You are extracting information from the Polish court judgments.
Extract specified values strictly from the provided judgement. If information is not provided in the judgement, leave the field with null value.
Please return the response in the identical YAML format:
```yaml
court_name: "<nazwa s\u0105du, string containing the full name of the court>"
date: <data, date in format YYYY-MM-DD>
department_name: "<nazwa wydzia\u0142u, string containing the full name of the court's\
  \ department>"
judges: "<s\u0119dziowie, list of judge full names>"
legal_bases: <podstawy prawne, list of strings containing legal bases (legal regulations)>
recorder: <protokolant, string containing the name of the recorder>
signature: <sygnatura, string contraining the signature of the judgment>
```
=====
{context}
======

Sygn. akt XXV C 831/08

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POSKIEJ

Dnia 29 czerwca 2010 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXV Cywilny
w składzie następującym:
Przewodniczący   SSR (del) Aleksandra Kempczyńska
Protokolant    Daniel Papierkowski
po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2010 r. w Warszawie
sprawy z powództwa(...) S.A.z siedzibą wW.
przeciwko Skarbowi Państwa – Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad
o zapłatę

I
zasądza od pozwanego Skarbu Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad  na rzecz powoda(...) S.A.z siedzibą wW.kwotę 161.629,79 zł (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 2 kwietnia 2007 roku do dnia zapłaty;

II
oddala powództwo w pozostałym zakresie;

III
zasądza od pozwanego Skarbu Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad  na rzecz powoda(...) S.A.z siedzibą wW.kwotę 20.481 zł (dwadzieścia tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu;

IV
nakazuje pobrać od pozwanego Skarbu Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad  na rzecz Skarbu Państwa – kasy Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 114 zł (sto czternaście złotych) tytułem części nieuiszczonych kosztów sądowych;

V
nakazuje zwrócić na rzecz powoda(...) S.A.z siedzibą wW.z rachunku Skarbu Państwa - kasy Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 300 zł (trzysta złotych) tytułem nadpłaconych kosztów sądowych.

Sygn. akt XXV C 831/08

UZASADNIENIE
W pozwie wniesionym w dniu 9 lutego 2007 r. (prezentata biura podawczego) powód(...) Spółka Akcyjnaz siedzibą wW.wniosła o zasądzenie odpozwanego Skarbu Państwa - Generalnej Dyrekcji dróg Krajowych i Autostrad  z siedzibą wW.kwoty 161.630,06 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 1 marca 2006 r.do dnia zapłaty oraz kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa procesowegowedług norm przepisanych.
W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, że w dniu 8 lipca 2005 r. zawarł z pozwanymumowę, na mocy której zobowiązał się do wykonania rozbudowy, wzmocnienia ipodniesienia nośnościdrogi krajowej nr (...)na odcinkuP.-D.od km 635+586do km 644+200 wraz z obiektami inżynierskimi - kontrakt nr 164/REH, zaś Skarb Państwa -Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zobowiązał się do zapłaty wynagrodzenia wkwocie 15 783 728,76 złotych wraz z podatkiem od towarów i usług według obowiązujących przepisów. Do umowy dołączone zostały Warunki Kontraktowe, zawierające m.in. Klauzulę42, w której wyliczono Przypadki Podlegające Kompensacie. Warunki Kontraktowe niezawierają definicji przypadków Podlegających Kompensacie. Zdaniem powoda są to takiezdarzenia, z wystąpieniem których wiąże się pewien uszczerbek po jego stronie, polegającyna utracie czasu niezbędnego na wykonanie robót lub z poniesieniem dodatkowych,nieprzewidzianych wydatków. W zależności od charakteru uszczerbku Klauzula 42.2Warunków Kontraktowych przewidywała kompensatę utraconego czasu przez wydłużenieterminu zakończenia robót lub kompensatę wydatków przez podwyższenie wynagrodzenia.Powód wskazywał, że w przypadku, gdy uszczerbek obejmował zarówno utratę czasu, jak ipieniędzy, kompensata powinna polegać na jednoczesnym wydłużeniu terminu ipodwyższeniu wynagrodzenia. W trakcie wykonywania robót miały miejsce zdarzenia uznaneprzez strony za Przypadki Podlegające Kompensacie, wymienione w Klauzuli 42.1 pkt f, g ic. Wskutek zaistnienia tych zdarzeń i przedłużenia realizacji kontraktu o 178 dni powódponiósł dodatkowe koszty na sumę dochodzona pozwem. Pozwany odmówił kompensaty tychkosztów. (pozew k. 4-14)
W odpowiedzi na pozew pozwany Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  wniósł o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie kosztówpostępowania według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwany podniósł, że umowa z 8 lipca 2005 r. została zawarta zkonsorcjum dwóch przedsiębiorców, wobec czego po stronie powodowej występujewspółuczestnictwo konieczne. Z powództwem powinny wystąpić obie spółki łącznie, aponieważ wystąpiła tylko jedna z nich, powód nie ma w sprawie legitymacji procesowej.Ponadto pozwany wskazał, że powód powinien przewidywać, że kontrakt potrwa nawet do 4kwietnia 2006 r., dlatego jako doświadczony wykonawca powinien uwzględnić kosztyzwiązane z zimą w cenach jednostkowych. Termin wykonania robót został określony na 5miesięcy od daty rozpoczęcia robót i miał nastąpić przed zimą. Mimo skrócenia okresurealizacji wynagrodzenie powoda nie uległo obniżeniu, co w przypadku dochowania przezpowoda terminu oznaczałby dla niego realną korzyść. Wobec tego przedłużenie czasurealizacji kontraktu nie spowodowało poniesienia przez powoda dodatkowych kosztówzwiązanych z przerwą zimową ponad to, co wcześniej skalkulował w ofercie i wynagrodzenieustalone w umowie, które obejmowało tę przerwę. Pozwany wskazał, że na skuteknieprzewidzianych warunków terenowych i pogodowych doszło do przedłużenia terminutrwania kontraktu o 40 dni. Dlatego termin realizacji kontraktu wypadł w okresie przerwyzimowej i z tego powodu uległ przesunięciu na 16 czerwca 2006r. Ponieważ cenyjednostkowe powoda zawierały już koszty przerwy zimowej, niesłuszne i niezgodne z umowąbyłoby ponowne opłacanie tych kosztów. Ostatecznie pozwany uznał część roszczeń powoda związanych z przedłużeniem terminu realizacji umowy o 40 dni i wypłacił z tego tytułu kwotę wyliczoną przez powoda. Powód nie zaakceptował decyzji pozwanego i zwrócił się orozstrzygnięcie sporu do rozjemcy ustanowionego w umowie. Rozjemca nie uznał roszczeńpowoda. Pozwany podniósł również, że powód objął pozwem roszczenia, które wcześniej niebyły przedmiotem jego żądań, dotyczące kosztów wydłużonej dzierżawy działki przywiadukcie wB.na kwotę 11 000 zł oraz kosztów wydłużonej dzierżawy szalunkówi rusztowań. Ponieważ roszczenia te nie były zgłaszane przez powoda razem z poprzednimi roszczeniami, pozwany podniósł, że skoro w świetle klauzul 24 do 26 WarunkówKontraktowych niedopuszczalne jest przedstawianie roszczeń wynikających z kontraktu winny niż ustalony w nich sposób i roszczenia te nie zostały zgłoszone w tym trybie, to doszłodo ich wygaśnięcia.
W piśmie procesowym z dnia 13 stycznia 2010 r. powód poinformował, że w dniu 16listopada 2009 r.(...) SAzostał przejęty przez(...) SAi zgodnie zart. 492§ 1 pkt 1 ksh(...) SAwstąpił we wszystkie prawa i obowiązki(...) SA.
Postanowieniem z dnia 22 lipca 2008 r. Sąd zdecydował o rozpoznaniu niniejszej sprawy według przepisów postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych.
Do chwili zamknięcia rozprawy stanowiska stron nie uległy zmianie.
Sąd ustalił następujący stan faktyczny:
W dniu 8 lipca 2005 r. powód(...) SA, tworzący wraz zPrzedsiębiorstwem Robót Drogowych(...)SA konsorcjum, zawarł ze Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad umowę o roboty budowlane polegające na rozbudowie, wzmocnieniu i podniesieniu nośnościdrogi krajowej nr (...)na odcinkuP.-D.od km 635+586 do km 644+200 wraz z obiektami inżynierskimi. Umowastanowiła Kontrakt nr 164/REH. Integralną część umowy stanowiły także Warunki Kontraktuoraz Dane Kontraktowe. Roboty miały składać się z: wyrównania istniejącej jezdni przezczęściowe frezowanie lub ułożenie masy betonu asfaltowego, wykonania blokówpodpierających nowe warstwy bitumiczne z kruszywa łamanego lub niezbędnych poszerzeńcałej konstrukcji nawierzchni, likwidacji spękań siatkowych i poprzecznych, wykonaniawarstwy wzmacniającej grubości 10 cm z betonu asfaltowego 0/25 mm, wykonanie warstwyścieralnej grubości 4 cm z mastyksu grysowego 0/12,8 mm, przebudowy wiaduktudrogowego w km 641+438 nad torami linii kolejowej PKP w m.B.wraz z budowąprzejazdu kolejowego kat. A w poziomie szyn w miejsce istniejącego objazdu, przebudowymostu na rzeceG.wraz z budową drogi objazdowej z mostem tymczasowym orazprzedłużenia istniejących przepustów pod drogą. Cena kontraktowa robót została ustalona nakwotę 15.783.728,76 zł. Cena kontraktowa obejmowała wykonanie i zakończenie robót orazusunięcie wszelkich wad w sposób zgodny z postanowieniami kontraktu. Termin wykonaniaumowy został określony na 5 miesięcy. Rozpoczęcie robót miało nastąpić w ciągu 28 dni odpodpisania umowy.
Warunki Kontraktu zawierały szereg szczegółowych postanowień (klauzul)dotyczących praw i obowiązków stron umowy. Zgodnie z klauzulą 42.1 strony ustaliły, że wtoku realizacji umowy mogą zaistnieć Przypadki Podlegające Kompensacie, enumeratywnie wymienione w tej klauzuli. Do tych Przypadków strony zaliczyły m.in. sytuację, gdy warunkiterenowe są zdecydowanie bardziej niekorzystne niż można było racjonalnie przypuszczać zinformacji podanych Oferentom przed wydaniem Pisma Akceptującego (w tym sprawozdań zBadań Terenu Budowy), na podstawie informacji dostępnych publicznie i na podstawieoględzin Terenu Budowy (klauzula 42.1 pkt f), sytuację, gdy Kierownik Projektu wydapolecenie zajęcia się nieprzewidzianymi warunkami spowodowanymi przez Zamawiającegolub dodatkowymi robotami wymaganymi dla bezpieczeństwa lub z innych powodów(klauzula 42.1 pkt g) oraz w Klauzuli 42. 1 pkt c sytuację, gdy Kierownik Projektu zarządziopóźnienie robót i nie wyda dokumentacji projektowej, specyfikacji lub poleceń niezbędnychdowykonania robót na czas. W klauzuli 42. 2 strony zawarły postanowienie, że jeśliPrzypadki Podlegające Kompensacie miałyby spowodować dodatkowe koszty lub uniemożliwiły zakończenie robót przed planowaną datą zakończenia, cena kontraktowa zostanie zwiększona i/lub przedłużona zostanie planowana data zakończenia. Kierownik Projektu zdecyduje, czy i o ile zwiększona zostanie cena kontraktowa i czy, i o ile należy przesunąć planowaną datę zakończenia. Zgodnie z treścią klauzuli 42.4 wykonawca tracił prawo do kompensaty w takim stopniu, w jakim interesy zamawiającego zostaną narażone na szwank przez to, że wykonawca nie udzielił wczesnego ostrzeżenia ani nie współpracował z Kierownikiem Projektu.
Spory między stronami powstałe w trakcie realizacji kontraktu mogły być poddanepod rozstrzygnięcie przez rozjemcę. Powód zgłosił rozjemcy swoje roszczenia z tytułukosztów poniesionych w związku z przedłużeniem czasu realizacji kontraktu. Rozjemca uznał roszczenie powoda za niezasadne. Powód odwołał się od decyzji rozjemcy.
Umowa konsorcjum zawarta wW.w dniu 6 czerwca 2005 r. pomiędzy(...) SAa Przedsiębiorstwem Robót Drogowych(...)SA stanowiła w § 5 ust. 2, że(...) SAjest w strukturze konsorcjum partnerem odpowiedzialnym, który działa za siebie oraz w imieniu i na rzecz drugiego partnera. W zakresie odpowiedzialności wobec podmiotów trzecich umowa konsorcjum w § 4 ust. 1 mówiła, że partnerzy będą wspólnie, niepodzielnie i solidarnie odpowiadać przed zamawiającym zacałość podjętych zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu kontraktu, co nie wyklucza wzajemnych roszczeń regresowych między partnerami. Ponadto strony umowy konsorcjum postanowiły w § 2 ust. 8 umowy, że jej zawarcie nie oznacza zawarcia umowy spółki.Dowody: umowa k. 18, Dane Kontraktowe k. 32-35, Warunki Kontraktu k. 19-31, decyzja rozjemcy k. 129, pismo powoda k. 132.
Podczas realizacji kontraktu doszło do opóźnienia wykonywanych robót o łącznie 178 dni,w tym o 40 dni z powodu zdarzeń objętych klauzulami 42.1 pkt f i g, oraz 138 dniz powodu przerwy zimowej wprowadzonej przez pozwanego. Podczas budowy mostu na rzeceG.wP.wystąpiły nieprzewidziane przeszkody w postaci starych, niezinwentaryzowanych ścianek szczelnych drewnianych i stalowych, które uniemożliwiały usytuowanie fundamentów przyczółków mostu. Na początku sierpnia w miejscu prowadzenia robót wystąpiła powódź, która spowodowała opóźnienia w oddaniu objazdów wP.iB.. Powód wystąpił do pozwanego z roszczeniem o pokrycie kosztów związanych z przedłużeniem czasu trwania robót o 40 dni, które pozwany w większości uwzględnił,natomiast nie uwzględnił kosztów powoda powstałych w wyniku wprowadzenia przerwyzimowej. Podczas przerwy zimowej powód ponosił koszty związane z utrzymaniem personelu na budowie i jego zakwaterowaniem, utrzymaniem bieżących objazdów, dzierżawą mostu tymczasowego, przedłużeniem użytkowania szalunków, rusztowań i deskowań, korzystania z ochrony zaplecza i biura budowy wB.. Rusztowania i deskowania z firm(...)i(...)były używane na, budowie obiektu wB., a deskowania i rusztowania zfirm (...)i dźwigary zPrzedsiębiorstwa (...)na budowiewP.. Był także utrzymywany przejazd kolejowy wraz z obsługą rogatki. Nie było możliwości zerwania umów zfirmami (...),(...)i(...), które dostarczały szalunki, rusztowania i deskowania, gdyż są to nieliczne firmy na rynku, w związku z czym ponowne dostarczenie rusztowań i deskowań na plac budowy po wznowieniu prac mogłoby okazać się niemożliwe. Szalunki, rusztowania i deskowania były potrzebne do obiektu budowanego i dojazdów. Nie było możliwości zamknięcia budowy w czasie przerwy, gdyż znajdowały się na niej maszyny i urządzenia. Nie można było również zerwać umów z podwykonawcami, gdyż spowodowałoby to zabranie z placu budowy należących do podwykonawców urządzeń, które były potrzebne do podtrzymywania niewykończonego obiektu.
W związku z przedłużeniem czasu realizacji kontraktu powód poniósł dodatkowe uzasadnione technicznie i ekonomicznie wydatki w łącznej wysokości 161 629,79 zł., których pozwany nie zrekompensował. Na sumę tych kosztów złożyły się: koszty dzierżawy terenuod PKP w wysokości 25 010 zł, łączne koszty utrzymania zaplecza w wysokości 29 508,14 zł, koszty wynajęciadziałki nr (...)wB.w wysokości 11 000 zł, łączne kosztynajmu deskowań, szalunków i dźwigarów w wysokości 85 366,11 zł, koszty najmu biura w wysokości 3745,60 zł, koszty ochrony biura w wysokości 287,34 zł, koszty zakwaterowania pracowników w łącznej wysokości 6712,60 zł.
Dowody: pismo pozwanego z dnia 20.12.2005 r. k. 37, pismo pozwanego z dnia 29 grudnia 2005 r. k. 36, pismo pozwanego z dnia 18 stycznia 2006 r. k. 38, zeznania świadkaA. T.k. 222-223, zeznania świadkaR. M.k. 223-224, zeznania świadkaP. S.k. 224-225, zeznania świadkaM. P.k. 259,zeznania świadkaJ. D.k. 259-263, opinia biegłegoH. A.k. 327-339, faktury VATk. 40-41, 43-61, 63, 65, 67, 69, 71, 79-104, 111-113, 117-125, rachunek k. 75-77, 106-110, 114-116.
Powód wystąpił do kierownika kontraktu o rekompensatę poniesionych wydatków

związanych z przedłużeniem okresu realizacji kontraktu. Pismem z dnia 16 maja 2006 r. pozwany odmówił uznania roszczenia powoda z tytułu dodatkowych kosztów w

przedłużonym czasie trwania kontraktu.

Dowody: pismo powoda z 30 stycznia 2006 r. k. 162, pismo pozwanego z 16 maja 2006 r. k.

168

-169.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie wyżej wymienionych dokumentów, zeznań świadków oraz opinii biegłegoH. A.. Sąd uznał dołączone do a k t

dokumenty za wiarygodne, gdyż nie budziły wątpliwości co do swej autentyczności, a

ponadto nie były kwestionowane przez strony.
Zeznania świadków Sąd uznał za wiarygodne, gdyż były spójne, wzajemnie zbieżne oraz korespondowały z pozostałymi dowodami zgromadzonymi w toku postępowania.
Sąd uznał za nierzetelną i nieprzydatną opinię biegłegoW. S., gdyż

biegły nie udzielił odpowiedzi na postawione mu przez Sąd pytanie w postanowieniu  dowodowym z dnia 22 lipca 2008 r. - czy koszty poniesione w czasie wydłużenia kontraktu

na wykonanie rozbudowy, wzmocnienia i podniesienia nośnościdrogi krajowej nr (...)na odcinkuP.-D.wskazane przez powoda w pozwie były zasadne. Tymczasem z treści opinii biegłegoW. S.wynika, że roszczenia powoda z tytułu dodatkowych kosztów budowy wynikłych z przerwy zimowej są niezasadne. Tym samym biegły orzekł o zasadności roszczenia procesowego, a nie o zasadności poniesionych przez powoda kosztów. Stanowi to wkroczenie przez biegłego w kompetencje orzecznicze Sądu, którego biegły nie

ma wyręczać w wypełnianiu jego ustawowej roli, lecz wspierać działanie sądu swoją wiedzą specjalistyczną. Ponadto opinia biegłegoW. S.nie zawiera merytorycznego uzasadnienia, biegły powtórzył jedynie pogląd pozwanego, że powód powinien uwzględnić w kalkulacji koszty związane z nadejściem zimy, nie próbując dokonać szczegółowej analizy kosztów wskazywanych przez powoda w związku z wydłużeniem kontraktu. Biegły

sporządził opinię wadliwie, w związku z czym nie może ona stanowić podstawy ustaleń faktycznych w niniejszej sprawie.
Wobec powyższego Sąd dopuścił dowód z opinii kolejnego biegłego do spraw budownictwa i cen kosztorysów celem ustalenia, czy z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia koszty poniesione w czasie wydłużenia kontraktu na wykonanie rozbudowy, wzmocnienia i podniesienia nośnościdrogi krajowej nr (...)na odcinkuP.-D.wskazane przez powoda w pozwie były poniesione zasadnie oraz czy w zaistniałych

okolicznościach doświadczony wykonawca, kierując się rozsądną oszczędnością mógłtakich wydatków uniknąć. Sporządzoną na podstawie tego postanowienia opinię biegłegoH. A.zBiura (...)wW.Sąd uznał za rzetelną wykonaną zgodnie z postanowieniem Sądu, w sposób odpowiadający wykształceniu i kwalifikacjom wymaganym od biegłego tej specjalności i w sposóbzrozumiały dającą odpowiedź na postawione biegłemu pytania. Sąd nie podzielił podnoszonych przez pozwanego zarzutów nierzetelności opinii biegłegoH. A.,gdyż biegły przesłuchany na rozprawie w dniu 24 czerwca 2010 r. w sposób przekonujący wyjaśnił zasadność przyjętych przez siebie założeń potrzebnych do sporządzenia opinii. Ztego względu Sąd uznał, że opinia biegłegoH. A.może stanowić podstawę ustaleń faktycznych w niniejszej sprawie.

Sąd zważył, co następuje:
Powództwo w przeważającej części zasługuje na uwzględnienie.
Przed przystąpieniem do szczegółowych rozważań nad zasadnością powództwa w świetle przepisów prawa materialnego konieczne jest ustosunkowanie się do wynikłych wtokupostępowaniazagadnień natury procesowej. Po pierwsze odnieść się należy do podnoszonego przez pozwanego zarzutu braku legitymacji procesowej łącznej, mającej wynikać ze współuczestnictwa koniecznego po stronie powodowej. W ocenie Sądu zarzut ten jest niezasadny. Zgodnie zart.72 § 2 k.p.c.współuczestnictwo konieczne zachodzi wówczas, gdy sprawa przeciwko kilku podmiotom może toczyć się tylko łącznie. Współuczestnictwo konieczne stanowi odmianę współuczestnictwa materialnego, ponieważ koniecznośćwystępowaniaw sporze kilku podmiotów poStornie powodowejlubpozwanej występujewtedy, gdy normy prawnomaterialne legitymują ich tylko do wspólnego dochodzeniaroszczeń lub wspólnej obrony ich praw po stronie pozwanej. Współuczestnictwo konieczne może wynikać albo z istoty spornego stosunku prawnego, np. w procesie przeciwko współwłaścicielom lub przeciwkonajemcom będącymmałżonkami, albo z przepisu ustawy. Pozwany upatruje źródła współuczestnictwa koniecznego po stronie powodowej w solidarnej odpowiedzialności powoda i jego partnera w konsorcjum za wykonanie kontraktu. Istnienie solidarności wierzycieli nie przesądza jednak o koniecznym charakterze ichwspółuczestnictwa procesowego w procesie o zapłatę sumy pieniężnej. W ocenie Sądu nie ulega wątpliwości, że powód oraz jego partner konsorcjalny wspólnie zaciągnęli wobec pozwanego zobowiązanie wykonania kontraktu RH/164. Zgodnie zart. 369 kodeksucywilnegozobowiązanie jest solidarne, jeżeli wynika to z ustawy lub z czynności prawnej. W myślart. 367 § 1 k.c.kilku wierzycieli może być uprawnionych w ten sposób, że dłużnikmoże spełnić całe świadczenie do rąk jednego z nich a przez zaspokojenie któregokolwiek z nerzycieli dług wygasa wobec wszystkich (solidarność wierzycieli). Istnienie solidarności ierzycieli lub dłużników powoduje na gruncie stosunków prawnoprocesowych, że zachodzi między nimi współuczestnictwo materialne, jeżeli więcej niż jeden spośród wierzycieli solidarnych wytoczył powództwo. Nie oznacza to jednak, że współuczestnictwo materialnefest w takim przypadku współuczestnictwem koniecznym. Nie przesądza o tym charakter prawny współuczestnictwa materialnego opartego na solidarności wierzycieli. Już z samej treściart. 367 § 2 k.c.wynika, że powództwo o świadczenie może wytoczyć tylko jeden lub niektórzy spośród wierzycieli solidarnych. Treść tego przepisu stroi w zasadniczej sprzeczności ze stanowiskiem pozwanego w tej kwestii i czyni je nietrafnym.
Sąd nie podzielił także zarzutów pozwanego co do dopuszczalności rozpoznania roszczeń powoda zgłoszonych dopiero w pozwie a niezgłoszonych wcześniej w trybie załatwiania sporów przepisanym umową. Pozwany podnosił, że z tego powodu wygasły roszczenia powoda o zapłatę kwoty 11 000 złotych z tytułu najmudziałki nr (...)przy wiadukcie wB.oraz roszczenie z tytułu kosztów wydłużonej dzierżawy szalunkówi rusztowań. Tym samym pozwany podnosi zarzut niedopuszczalności drogi sądowej dla tych roszczeń powoda. W ocenie Sądu zarzut ten jest oczywiście nieuzasadniony. Przedewszystkim podkreślić należy, że droga sądowa cywilna jest co do zasady dopuszczalna dla wszystkich roszczeń mających oparcie w przepisach prawa cywilnego materialnego, rodzinnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Wyłączenie dopuszczalności drogi sądowej może wynikać zatem z charakteru prawnego roszczenia lub z wyraźnego przepisu ustawy w odniesieniu do roszczeń o charakterze cywilnoprawnym. Podstawą skutecznego wyłączenia dopuszczalności drogi sądowej nie może być umowa stron. Przepisykodeksu postępowania cywilnegomają bowiem co do zasady charakter iuris cogentis, dotyczy to także przepisów o dopuszczalności drogi sądowej. Ustalony w umowie stron tryb dochodzenia roszczeń powstających w toku realizacji kontraktu odnosi skutki jedynieinter partes.Negatywna decyzja rozjemcy nie stanowi dla Sądu powszechnego przeszkody do rozpoznania roszczeń stron umowy, niezależnie od tego, czy zostały zgłoszone w trybie umownym, czynie.
Kolejna kwestia natury procesowej dotyczy przepisów, według jakich powinna być rozpoznawana niniejsza sprawa. Sąd postanowił rozpoznać sprawę według przepisów o postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych, uznając, że działalność Skarbu Państwao charakterze inwestycyjnym, prowadzona w sposób zorganizowany i ciągły zuwzględnieniem rachunku ekonomicznego, jest działalnością gospodarczą prowadzoną przezprzedsiębiorców będących osobami prawnymi w rozumieniuart. 431k.c.iart. 4792§ 1 k.p.c.sprawa procesowa pozostająca w zakresie inwestycji, w ramach której inwestorem kierującym I się zasadami rachunku ekonomicznego jest pozwany Skarb Państwa wykonujący zadania własne publicznie użyteczne, sprawa jest dla niego związana z działalnością zawodową w rozumieniu tych przepisów, mimo że taka działalność nie jest nastawiona na zysk. Proces realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie, wzmocnieniu i podniesieniu nośności drogi krajowej i rozliczenia z wykonawcą pozostaje w zakresie działalności gospodarczej Skarbu Państwa w rozumieniu powołanych przepisów. Ponieważ Sąd Okręgowy w Warszawie XX Wydział Gospodarczy odmówił przyjęcia niniejszej sprawy do rozpoznania (k. 273), Sąd wydał postanowienie o rozpoznaniu sprawy według przepisów o postępowaniu w sprawach gospodarczych.
Sąd uznał powództwo za uzasadnione. Poza sporem pozostawało w niniejszej sprawie to, że strony zawarły umowę o roboty budowlane. Zgodnie zart. 647 k.c.przez umowę oroboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowieobiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczeniaprojektu oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. Umowa stron, poza ustaleniem wysokości wynagrodzenia wykonawcy, tj. konsorcjum składającego się z powodai Przedsiębiorstwa Robót Drogowych(...)SA, zawierała w Warunkach Kontraktowych także postanowienia regulujące kwestie związane z rekompensowaniem wykonawcy skutków niekorzystnych dla niego zdarzeń. Zagadnienia te regulowały klauzule 42.1 pkt a-l do 42.4. Kwestią sporną między stronami był sposób udzielania wykonawcy kompensaty za zdarzenia, o których mowa w klauzuli 42.1, zwane Przypadkami Podlegającymi Kompensacie. Mechanizm udzielania kompensaty ustanowiony został w klauzuli 42.2, zgodnie z którą ”jeśli przypadki podlegające kompensacie miałyby spowodować dodatkowe koszty lub uniemożliwiły zakończenie robót przed planowaną datą zakończenia, cena kontraktowa zostanie zwiększona i/lub przedłużona zostanie planowana data zakończenia. Kierownik projektu zdecyduje, czy i o ile zwiększona zostanie cena kontraktowa, i czy, i o ile należy przesunąć planowaną datę zakończenia."
Spór między stronami dotyczył wykładni tego postanowienia umowy. Zgodnie zart.65 § 2 k.c.przy wykładni umów należy badać zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeliopierać się na jej dosłownym brzmieniu. Przy wykładni woli stron ujętej w umowie pisemnej sens oświadczeń ustala się przyjmując za podstawę wykładni przede wszystkim tekstdokumentu, a podstawowe znaczenie przypada językowym regułom znaczeniowym.Wykładni poszczególnych wyrażeń dokonuje się zarazem z uwzględnieniem całego kontekstu oraz związków treściowych występujących między postanowieniami zawartymi w tekście, a zatem nie można przyjąć takiego znaczenia interpretowanego zwrotu, które pozostawałoby w sprzeczności z pozostałymi składnikami wypowiedzi zawartymi w tekście umowy (tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 kwietnia 2009 r., sygn. akt IV CSK 558/08, publ. Lex512966).
W ocenie Sądu sporna klauzula 42.2 powinna być wykładana w ten sposób, że jeżeli zajdzie Przypadek Podlegający Kompensacji, to sposób kompensacji uzależniony jest od skutków, jakie ten Przypadek wywołał dla wykonawcy. Jeżeli zatem Przypadek Podlegający Kompensacji spowodował zarazem opóźnienie realizacji kontraktu i dodatkowe koszty, to kompensacja może nastąpić przez zastosowanie obu jej sposobów, czyli przesunięcia daty zakończenia robót i zwiększenie ceny kontraktowej. Wniosek taki wynika z samego tekstu przedmiotowej klauzuli, w której wyraźnie przewidziano dwie grupy negatywnych skutków Przypadków Podlegających Kompensacji i odpowiadające im dwa sposoby kompensacji tych skutków. Jednocześnie strony nie postanowiły, że w odniesieniu do każdego Przypadku Podlegającego Kompensacji wykonawca będzie uprawniony tylko do jednego ze sposobów kompensacji. Strony natomiast wyraźnie dopuściły ewentualność wystąpienia jednoczesnego obu skutków zaistnienia Przypadku Podlegającego Kompensacji, mianowicie opóźnienia realizacji kontraktu i powstania dodatkowych kosztów. Na takie znaczenie spornej klauzuli wskazuje użycie spójnika „lub" między wyrażeniami „miałyby spowodować dodatkowe koszty" a „uniemożliwiły zakończenie realizacji kontraktu przed planowaną datązakończenia" w tekście klauzuli 42.2. Oceny tej nie zmienia użycie w dalszej części klauzuli pomiędzy wyrażeniami „cena kontraktowa zostanie zwiększona" a „przedłużona zostanie planowana data zakończenia" jednocześnie spójników „i" oraz „lub". Takie sformułowanienie różni się pod względem znaczeniowym od zastosowania samego spójnika „lub",natomiast wyraźnie wskazuje, że zamiarem stron było zapewnienie wykonawcy pełnej kompensacji wszystkich przewidywanych skutków zajścia Przypadku Podlegającego Kompensacji. W ten sposób strony wykreowały umowny mechanizm odszkodowawczy, którego istota polegała na tym, że służył do wyrównywania poniesionych przez wykonawcę uszczerbków tylko w przypadku zaistnienia enumeratywnie wskazanych przez stronyzdarzeń, wymienionych w umowie. Stanowił on niewątpliwie element treści łączącego strony zobowiązania.
Odmowa wykonania zobowiązania w tym zakresie, w sytuacji, kiedy zaistniał Przypadek Podlegający Kompensacji, stanowi nienależyte wykonanie zobowiązania. Między stronami nie było sporu co do tego, że nastąpiły Przypadki Podlegające Kompensacie, o których mowa w klauzuli 42.1 pkt f i g. Z tego tytułu pozwany udzielił powodowikompensaty czasowej oraz w części kompensaty pieniężnej. Sporną kwestią było natomiastto, czy wprowadzona na budowie przerwa zimowa stanowi Przypadek Podlegający Kompensacie i czy w związku z tym pozwany był zobowiązany do udzielenia powodowi ztego tytułu przewidzianej umową kompensaty. W ocenie Sądu wprowadzenie przez pozwanego przerwy zimowej stanowiło Przypadek Podlegający Kompensacie, o którymmowa w klauzuli 42.1 pkt c. Z jej treści wynika, że Przypadkiem Podlegającym Kompensacie jest każde zarządzenie opóźnienia robót przez kierownika projektu i niewydaniedokumentacji projektowej lub poleceń niezbędnych do wykonania robót na czas. Wprowadzenie przerwy zimowej spełnia zdaniem Sądu przesłanki określone w cytowanej klauzuli. Nie ulega wątpliwości, że przerwa zimowa została wprowadzona przez pozwanego i w związku z jej wprowadzeniem nie było możliwości ukończenia robót w terminie przewidzianym w umowie. Jednocześnie zauważyć należy, że umowa stron nie została rozwiązana, tudzież powód nie został zwolniony z zobowiązania. Wobec tego oczekiwał polecenia podjęcia robót. Z uwagi na złożoność procesu technologicznego budowy czy remontu drogi, powód zmuszony był zastosować rozwiązania organizacyjne i techniczne,które zapewniłyby niezwłoczne podjęcie przerwanych robót po otrzymaniu takiego polecenia od pozwanego. Jak wynika z opinii biegłegoH. A.powód zastosował prawidłowew zaistniałej sytuacji rozwiązania i poniósł przy tym uzasadnione tym koszty dodatkowe. Pozwany zobowiązany był zatem udzielić powodowi nie tylko kompensaty w postaci przesunięcia planowanej daty zakończenia robót, lecz także w postaci pokrycia dodatkowych kosztów poniesionych przez powoda. Spełnienia tego obowiązku umownego pozwany odmówił.
Zgodnie zart. 471 k.c.dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Odmowa zrekompensowania powodowi dodatkowych kosztów stanowi niewykonanie zobowiązania przez pozwanego. Oceniając, czy powód doznał szkody w wynikuniewykonania zobowiązania przez pozwanego, należy ustalić, czy w majątku powoda powstał  uszczerbek, którego nie byłoby, gdyby pozwany wykonał swoje zobowiązanie oraz czyistnieje związek przyczynowy między tym uszczerbkiem a niewykonaniem zobowiązaniaprzez pozwanego. W ocenie Sądu powód doznał uszczerbku majątkowego w postaci nieotrzymania od pozwanego kompensaty dodatkowych wydatków poniesionych w związku z wprowadzeniem przerwy zimowej. Nie budzi także wątpliwości, że zachodzi adekwatny związek przyczynowy między niewykonaniem przez pozwanego zobowiązania a powstałymw majątku powoda uszczerbkiem. Jednocześnie stwierdzić należy, że po stronie powoda nie zaistniały żadne podstawy do przypisania mu przyczynienia się do powstania szkody, w szczególności nie można uznać, że nieodwiezienie części rusztowań po zakończeniu prac,przy których były potrzebne, zwiększyło rozmiar uszczerbku powoda, a więc stanowi przyczynienie się do powstania szkody. Aby uznać zachowanie poszkodowanego za przyczynienie się do powstania szkody, należy wykazać, że miało ono wszystkie cechy wyrządzenia szkody, a więc było bezprawne, zawinione, spowodowało powiększenie szkodyw majątku poszkodowanego i to powiększenie rozmiaru szkody pozostaje w związku przyczynowym z zachowanie poszkodowanego. W ocenie Sądu tego rodzaju zachowania nie można przypisać powodowi. Zgodnie z treścią opinii biegłego przedłużenie przez powoda dzierżawy rusztowań było uzasadnione technicznie, a zatem nie może zostać ocenione jako przyczynienie się do powstania szkody. Ponadto podkreślić należy, że niewykonanie zobowiązania przez pozwanego nie było następstwem okoliczności, za które nie ponosi on odpowiedzialność. W chwili, kiedy pozwany zarządził przerwanie robót na czas zimy, ziściły się przesłanki zaistnienia Przypadku Podlegającego Kompensacie z klauzuli 42. 1pkt c, apowód nabył prawo do kompensaty powstałych z tego powodu uszczerbków. Pozwany nie wykazał zajścia okoliczności, z powodu których nie udzielił powodowi kompensaty dodatkowych kosztów, za które by nie odpowiadał.
Brak także podstaw do przyjęcia, że koszty utrzymania budowy w okresie przerwyzimowej zostały uwzględnione w kalkulacji ceny kontraktowej. Stanowisko takie nie znajduje oparcia w materiale dowodowym, w szczególności w treści umowy stron. Pozwany nie przedstawił innych dowodów na potwierdzenie tej okoliczności. Ponadto zauważyć należy, że wkalkulowanie kosztów związanych z przerwą zimową w cenę kontraktową nie mogło mieć miejsca także z tego powodu, że strony przewidywały zakończenie robót po pięciu miesiącach od ich rozpoczęcia, tj. najpóźniej do 28 grudnia 2005 r. termin ten nie został dotrzymany z powodu  powstałych opóźnień o 40 dni z przyczyn technicznych lub siły wyższej w postaci powodzi. Przerwa zimowa nie była zatem planowana w chwili zawierania umowy, została natomiast wymuszona względami technologicznymi. Nie można zatem przyjąć, że kalkulacja ceny kontraktowej obejmowała koszty przerwy zimowej.
W ocenie Sądu nie zaszła również przesłanka powodująca utratę przez powoda prawado kompensaty w postaci nieudzielania pozwanemu „wczesnego ostrzeżenia", o którymmowa w klauzuli 42. 4. Utrata prawa do kompensaty na podstawie tej klauzuli następuje zgodnie z jej treścią wówczas, gdy interesy pozwanego zostaną narażone na szwank przez to, że powód nie udzielił wczesnego ostrzeżenia ani nie współpracował z kierownikiem projektu. Pomijając niejasność sformułowań zawartych w tej klauzuli stwierdzić należy, że na pozwanym spoczywał ciężar udowodnienia, że jego interesy zostały narażone na szwankprzez brak wczesnego ostrzeżenia ze strony powoda oraz że powód nie współpracował z kierownikiem projektu. Pozwany nie przedstawił dowodów na te okoliczności, wobec czego Sąd uznał, że powód nie utracił prawa do kompensaty na podstawie klauzuli 42. 4 umowy.
Wobec powyższego powództwo należało uznać za usprawiedliwione co do zasady. Odnośnie wysokości roszczenia powoda Sąd uznał, że zostało ono udowodnione niemal w całości. Dokładne przeliczenie sum wykazanych przez powoda na dołączonych do akt fakturach wykazało, że opiewają one na łączną kwotę 161 629,79 zł, a nie jak żądał powód -161 630,06 zł. Z tego powodu Sąd w tej części powództwo oddalił.
Powód wnosił o zasądzenie odsetek od dnia 1 marca 2006 r. Zgodnie zart. 481 § 1k.c.Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel możeżądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażbyopóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Stan opóźnienia w spełnieniu świadczenia powstaje po upływie terminu jego spełnienia. Termin spełnienia świadczenia pieniężnego tytułem kompensaty skutków Przypadków Podlegających Kompensacie nie był oznaczony. Zgodnie zatem zart. 455 k.c.świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania. Powód przed wytoczeniem powództwa nie wzywał pozwanego do spełnienia dochodzonego świadczenia,za takie bowiem wezwanie nie mogą być uznane dołączone do akt pisma powoda z dnia 30 stycznia 2006 r. lub 14 lipca 2006 r. (k. 162-164, 170), gdyż w pismach tych nie został wskazany  termin zapłaty, dodatkowo wymienione w nich kwoty są różne od tych dochodzonych w pozwie i obejmują koszty poniesione przez powoda do dnia 31 grudnia 2005 r. Wobec tego Sąd uznał, że wezwanie takie miało miejsce w chwili doręczenia pozwanemu odpisu pozwu, tj. w dniu 2 kwietnia 2007 r. (k. 149) i od tej daty zasądził na rzecz powoda odsetki ustawowe.
Orzekając o kosztach postępowania Sąd zastosował zasadę finansowej odpowiedzialności za wynik procesu. Częściowe oddalenie powództwa nie stoi temu na przeszkodzie, gdyż powód uległ pozwanemu co do swoich żądań w znikomym zakresie.
Wobec powyższego Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 20.481 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Na tę sumę składają się: opłata od pozwu w wysokości 8.082 zł,zwrot kosztów zastępstwa procesowego w wysokości 3.600 zł, zwrot kosztów opinii biegłegowwysokości 8.784 zł oraz zwrot kosztów opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwawwysokości 15 zł.
Sąd nakazał pobranie od pozwanego kwoty 114 zł tytułem zwrotu kosztów sądowych poniesionych tymczasowo z rachunku Skarbu Państwa tytułem zwrotu wydatkówkoniecznych świadkowiM. P.w związku z jego stawiennictwem na rozprawach w dniach 27 marca i 12 maja 2008 r.
Z uwagi na to, że powód na podstawie postanowienia Sądu z dnia 14 lipca 2009 r.uiścił zaliczkę w wysokości 300 zł na poczet wynagrodzenia biegłegoH. A., a następnie na podstawie postanowienia Sądu z dnia 14 stycznia 2010 r. wpłacił kwotę 8.784 zł tytułem kosztów sporządzenia opinii przez tego biegłego, powstała na rzecz powoda nadpłata zaliczki w wysokości 300 zł, którą Sąd na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 Ir. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
Mając powyższe na uwadze Sąd orzekł jak w sentencji. O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawieart. 98 § 1 k.p.c.w zw. zart. 108 § 1 k.p.c.

```yaml
court_name: Sąd Okręgowy w Warszawie
date: '2010-06-29'
department_name: XXV Wydział Cywilny
judges:
- del) Aleksandra Kempczyńska
legal_bases:
- 'art. 492 '
- 'art. 369 kodeksu '
- art. 108 § 1 k.p.c.
recorder: Daniel Papierkowski
signature: XXV C 831/08
```