You are extracting information from the Polish court judgments.
Extract specified values strictly from the provided judgement. If information is not provided in the judgement, leave the field with null value.
Please return the response in the identical YAML format:
```yaml
court_name: "<nazwa s\u0105du, string containing the full name of the court>"
date: <data, date in format YYYY-MM-DD>
department_name: "<nazwa wydzia\u0142u, string containing the full name of the court's\
  \ department>"
judges: "<s\u0119dziowie, list of judge full names>"
legal_bases: <podstawy prawne, list of strings containing legal bases (legal regulations)>
recorder: <protokolant, string containing the name of the recorder>
signature: <sygnatura, string contraining the signature of the judgment>
```
=====
{context}
======

Sygn. akt VI GC 441/16

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 26 maja 2017 r.
Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy
w składzie następującym:
Przewodniczący: SSO Marta Zalewska
Protokolant: sekretarz Agnieszka Kozłowska
po rozpoznaniu w dniu 26 maja 2017 r. w Rzeszowie
na rozprawie
sprawy z powództwa:(...) Spółka z o. o.wK.
przeciwko:Elektrociepłownia (...) SAwS.
o zapłatę

I
oddala powództwo,

II
zasądza od powoda(...) Spółka z o. o.wK.na rzecz pozwanegoElektrociepłownia (...) SAwS.kwotę 5.672,44zł (pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa złote, czterdzieści cztery grosze) tytułem kosztów procesu

III
zarządza zwrot powodowi od Skarbu Państwa- Sądu Okręgowego wR.kwoty 2100,30zł (dwa tysiące sto złotych, trzydzieści groszy) tytułem niewykorzystanej zaliczki na wydatki

IV
zarządza zwrot pozwanemu od Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego wR.kwoty 344,56zł (trzysta czterdzieści cztery złote, pięćdziesiąt sześć groszy) tytułem niewykorzystanej zaliczki na wydatki.

Sygn. akt VI GC 441/16
UZASADNIENIE wyroku z dnia 26 maja 2017 r.
Pozwem wniesionym w dniu 20.12.2016 r. skierowanym przeciwkoElektrociepłowni (...) S.A.z siedzibą wS., powód- (...) Sp. z o.o.z siedzibą wK.wniósł o zasądzenie od pozwanego na swoją rzecz kwoty 36.418,12 Euro wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztami postępowania według spisu kosztów.
Na uzasadnienie powyższego powód wskazał, że w dniu 26.04.2012 r. pozwany zawarł z(...) S.A.z siedzibą wS.(Hiszpania) umowę na zaprojektowanie, dostawę, wykonawstwo i uruchomienie bloku gazowo parowego wS.. W ramach tej umowy pozwany na wniosekA.wyraził zgodę na powoda jako podwykonawcę w zakresie montażu mechanicznego izolacji rurociągów i urządzeń. Powód podał, że w dniu 17.11.2014 r.A.zawarł z powodem Kontrakt, którego przedmiotem było wykonanie kompleksowych prac izolacyjnych, jak i przewidywał możliwość wykonania innych prac według dyspozycji wydanych przezA.. Powód wskazywał, że wykonywanie przez niego prac było powszechnie wiadome; odbiory prac odbywały się zazwyczaj na koniec miesiąca; protokół odbioru podpisywali przedstawicieleA.i powoda, uczestniczyli w tym także przedstawiciele pozwanego.A.miał zapłacić na rzecz powoda 20 faktur na łączną kwotę 232.324,53 Euro oraz 2.444.256,33 zł, zaś ostatnia zapłata miała miejsce w dniu 12.11.2015 r. Powód naprowadził, że w dniu 2.12.2015 r.A.poinformował pozwanego o bezspornych wymagalnych należnościach podwykonawców, kolejno o wdrożeniu procedury upadłościowej spółki grupyA.(w skład której wchodziA.). Podał, że w dniu 15 stycznia 2016 r.M.opuścił plac budowy, po wcześniejszym otrzymaniu pisma odA.o zawieszeniu wykonywania prace realizowanych w ramach Kontraktu, a po wezwaniuA.w dniu 29.12.2015 r. do należytego wykonania umowy, z dniem 29.01.2016 r. pozwany odstąpił niej. Powód podał, iż mimo kilkakrotnych wezwań pozwanego do zapłaty, nie otrzymał spornych należności.
Powód zarzucał, że pozwany przez cały proces realizacji Inwestycji wiedział o wykonaniu przez powoda prac izolacyjnych, świadomość ta obejmować miała podmiot powoda, zakres wykonywanych prac oraz co najmniej ich przybliżoną wartość. Wynikać to miało z wyrażonej na piśmie zgody na wykonywanie prac izolacyjnych, wpisu w dzienniku budowy, tolerowaniu codziennej obecności na budowie i bezpośrednich kontaktów stron. Powód naprowadził, iż zgodnie z postanowieniami Kontraktu obowiązywał go zakaz bezpośrednich kontaktów z pozwanym bez uprzedniego pisemnego powiadomieniaA.i uzyskania jego zgody, co uzasadniać miało brak przesłania Kontraktu przez powoda bezpośrednio pozwanemu.
Powód wskazał alternatywne żądanie pozwu –art. 405 k.c.(bezpodstawne wzbogacenie).
Pozwany– Elektrociepłownia (...) S.A.wS.– w odpowiedzi na pozew (k. 135) wniósł o oddalenie powództwa całości oraz o zasądzenie od powoda na swoją rzez kosztów postępowania według norm przepisanych.
W ocenie pozwanego powód nie wykazał, aby zaszły przesłanki uzasadniające żądanie płatności na podstawieart. 6471k.c., ani na żadnej innej. Pozwany nigdy w jakiejkolwiek formie nie wyraził zgody na zaangażowanie powoda jako podwykonawcy robót budowlanych, nadto powód nie wykazał, ze prace zostały odebrane zgodnie z umową podwykonawczą (nie przedstawił oświadczeń o ukończeniu etapu) ani, iż wystawił fakturę zawierającą wszystkie wymagane dane i załączniki. Pozwany zarzucał, że powód nie został wymieniony jako zaakceptowany podwykonawca w złączniku nr 11 do umowy. Pozwany przytaczał postanowienia Kontraktu dotyczące wyrażania zgody na podwykonawcę i warunki uzyskania takiej zgody w tym: przedłożenie projektu umowy (oraz dalszych ewentualnych aneksów) z podwykonawcą. Pozwany zarzucał, że nie miał wiedzy o treści umowy i nie można przypisywać mu także zgody dorozumianej. Podnosił, że obecność powoda na palcu budowy była odbierana wyłącznie jako świadczenie usług w ramach zaakceptowania powoda jako podwykonawcy pismem z dnia 3.04.2014 r., a nie robót budowlanych. Pozwany twierdził, że miał prawo oczekiwać, iż gdybyA.zdecydował się powierzyć powodowi wykonywanie robót budowalnych to zgodnie z postanowieniami Kontraktu i wyraźnym wskazaniem umieszczonym w ww. piśmie, zgłosiłby ten fakt pozwanemu i przedstawił projekt umowy na roboty budowalne.
Pozwany zarzucał brak udowodnienie wykonania robót, za które domaga się wynagrodzenia - powód nie powołał ani nie załączył do pozwu jakichkolwiek zaświadczeń o ukończeniu etapu kluczowego, zaś protokół częściowego odbioru nie może spełniać takiej funkcji, gdyż nie wskazuje, jaki etap miałby być zakończony a poza tym ma charakter odbioru częściowego.
Pozwany zarzucał brak wykazania formalnych przesłanek zapłaty wskazując, iż przedłożona przez powoda w pozwiefaktura nr (...)z dn. 28.08.2015 r. nie spełnia wymagań przewidzianych przez postanowienia Kontraktu.
W piśmie z dn. 06.03.2017 r. (k. 377) powód po raz kolejny wskazywał na to, iż pozwany znał zakres prac wykonywany przez powoda (wskazywany we wniosku z dn. 21.03.2014 r. oraz piśmie z dn. 03.04.2014 r.), a także, że wykonywane przez niego roboty były robotami budowalnymi, a nie dostawami jak twierdził pozwany. Powód przyznał, iż nie posiada dokumentu w postaci zaświadczenia o ukończeniu etapu kluczowego robót, podając iż pomiędzy powodem aA.nie było w zasadzie określonych etapów kluczowych , natomiast rolę centrum kosztów określał numer zamówienia (obmiar ). Powód powoływał się na pkt 5.2 załączonego do pozwu Kontraktu, z którego wynika, że etap kluczowy n1 obejmuje zgodnie z jego opisem całość prac wykonywanych przez powoda przy realizacji inwestycji. Opis w ocenie powoda odwołuje się bowiem nie tylko do Kontraktu, ale także do Oferty będącej załącznikiem do kontraktu, zaś w załączniku tym wskazane są także inne niż montaż instalacji roboty budowlane. Powód podał, że etap n1 i Etap kluczowy n2 związane są nie tyle z wykonaniem prac, ile z podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego, z czym związane jest fakturowanie (90% miało zostać zafakturowane po wykonaniu prac a pozostałe 10% po odbiorze końcowym). Według pozwanego fakt wykonania robót wynika z comiesięcznego protokołu odbioru ((...)Report) podpisanego przezA..
Pozwany zaprzeczył jakoby w niniejszej sprawie miały zastosowanie przepisy dot. bezpodstawnego wzbogacenia
Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny.
Poza sporem w niniejszej sprawie jest to, iż doszło do skutecznego odstąpienia od umowy przez pozwanego względemA.w dacie 29.01.2016 r. po uprzednim wezwaniu z dnia 29.12.2015 r. na podstawie pkt 16.2.1A w zw. z pkt 16.2.2 Kontraktu z dnia 26.04.2012 r.
Niespornym jest, że powód nie został wymieniony w załączniku nr 11 do Kontraktu jako podwykonawca.
W dniu 26.04.2012 r.Elektrociepłownia (...) S.A.wS.(Inwestor) zawarła z(...) S.A.z siedzibą wS.- Hiszpania, (Generalnym Wykonawcą) Kontrakt nr(...)dotyczący budowy bloku gazowo parowego o mocy około 400MWe z członem ciepłowniczym wElektrociepłowni (...) S.A.(

    dalej:Kontrakt) .
Stronny postanowiły, że Generalny Wykonawca zrealizuje część Kontraktu przy pomocy podwykonawców. Zakres przedmiotu Kontraktu, który Generalny Wykonawca zamierzał powierzyć podwykonawcom został określony w Załączniku nr 11 do Kontraktu (pkt 20.1, 20.3 Kontraktu). W przypadku gdy Generalny Wykonawca chciał powierzyć wykonanie części Przedmiotu Kontraktu Podwykonawcy nie wymienionemu w Załączniku 11, zobowiązany był wystąpić do Zamawiającego i uzyskać w tym zakresie jego zgodę. Wystąpienie Generalnego Wykonawcy do Zamawiającego miało zawierać opis zakresu Przedmiotu Kontraktu, który Generalny Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcy oraz – w przypadku Usług lub Dostaw – dane tego Podwykonawcy (pkt 21.4 Kontraktu). Stosownie do pkt 21.7 Kontraktu przed podpisaniem umowy z Podwykonawcą robót budowalnych Generalny Wykonawca zobowiązany był przedłożyć do akceptacji Zamawiającego projekt umowy z tym Podwykonawcą, a także projekt aneksów do już zawartej umowy, jeżeli aneks zmienia kwoty lub warunki płatności na rzecz Podwykonawcy Robót Budowalnych. Projekt każdej umowy (aneksu) zawierać miał część dokumentacji dot. wykonania Robót Budowlanych, których dotyczy umowa (aneks), w szczególności zakres Robót budowlanych, przewidzianych do wykonania przez danego Podwykonawcę oraz wysokości wynagrodzenia za te roboty. W art. 4 strony ustaliły warunki płatności wynagrodzenia: na podst. fv wystawianych zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym na podst. protokołu finansowego prac odebranych protokołami odbiorów częściowych lub końcowych składających się na dany etap realizacji – w terminie 30 dni od daty otrzymania fv.
Kontrakt przewidywał też warunki dotyczące odstąpienia od niego. Z dniem odstąpienia (z dniem w którym oświadczenie o odstąpieniu od Kontraktu sranie się skuteczne) wygasały wynikające z Kontraktu prawa i zobowiązania stron za wyjątkiem praw i zobowiązań, co do których Kontrakt stanowi, że pozostają w mocy niezależnie od odstąpienia od Kontraktu (pkt 16.2.4 Kontraktu).
Skuteczność oświadczenia o odstąpieniu od Kontraktu wywoływała min. następujące skutki (pkt 16.2.5.):
-Generalny Wykonawca zobowiązany był niezwłocznie wstrzymać wszelkie prace związane z realizację Kontraktu (pkt 16.2.5.1.);
- Generalny Wykonawca zobowiązany był dostarczyć Zamawiającemu wszelką dokumentację w zakresie odpowiadającym zrealizowanej części Przedmiotu Kontraktu (pkt 16.2.5.5.);
- na wniosek Zamawiającego, w zakresie i odpowiednim terminie wskazanym w takim wniosku, Generalny Wykonawca przenieść miał na Zamawiającego prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych z Podwykonawcami do dnia Odstąpienia (pkt 16.2.5.6.);
- z dniem odstąpienia generalny podwykonawca przenosił na rzecz zamawiającego prawo własności prawidłowo zrealizowanych dostaw oraz mienia wykonanego w ramach robót budowlanych i usług
- Zamawiający zapłacić miał Generalnemu Wykonawcy, w oparciu o sporządzony wspólnie protokół inwentaryzacyjny za dostawy, roboty budowlane, usługi wykonane do Dnia Odstąpienia oraz prace kontynuowane i zakończone po Dniu Odstąpienia (pkt 16.2.5.9 a);
(dowód: kontrakt z dn. 26.04.2012 r. k. 156- 251; załącznik nr 11 k. 253-290)
Załącznik nr 11 do Kontraktu nie wymieniał jako podwykonawcy powoda– (...) Sp. z o.o.z siedzibąK.. W dniu 21.03.2014 r. Generalny Wykonawca (A.) wystąpił do Inwestora (E.) o wyrażenie zgody by na liście podwykonawców (załączniku nr 11) w zakresie montażu technicznego izolacji rurociągów i urządzeń umieścić(...) Sp. z o.o.z siedzibą wK.(
    dalej:M.), we wniosku nie wskazano wartości prac. Zgodę takąE.wyraziła w piśmie datowanym na 3.04.2014 r. Zasadą było, że przed wyrażeniem zgody Inwestor zwracał się doA.o przedstawienie wyniku finansowego zgłaszanego podmiotu (by sprawdzić wypłacalności, kwalifikacje pracowników), który podlegał badaniu przez inżyniera kontraktu –firmę (...), w osobieP. K.. W piśmie tym zastrzegła równocześnie, że w przypadku powierzenia podwykonawcom robót budowlanych, z uwagi na uregulowaniaart. 647(
    1)k.c.zastrzega sobie prawo do akceptacji lub jej braku, przedkładanych projektów umów w przedmiocie wykonywanych, podzleconych robót budowalnych.
(dowód: pismo z dn. 1.03.2014 r. wraz z załącznikami k.450; referencje k.452-467; pismo z dn. 03.04.2014 r. k. 32; zeznania świadkaM. P.; zeznania świadkaJ. O. (1); zeznania świadkaP. Z. (1))
W dniu 17.11.2014 r.A.zawarł zM.umowę – „Kontrakt na Dostawę oraz Montaż Izolacji dot. Bloku Gazowo – Parowego wElektrociepłowni (...)dlaSpółki Elektrociepłowni (...) S.A.w gminieS.” (
    dalej:Kontrakt z 17.11.2014 r.).
Zakres ww. Kontraktu obejmował w szczególności: 1) produkcję, dostawę, montaż, dokumentację oraz testy zewnętrznej izolacji rurociągów oraz urządzeń zgodnie ze Specyfikacją Techniczną stanowiącą Załącznik nr 10; 2) montaż izolacji dostarczonej przez producenta Turbiny Parowej. Prócz powyższego każdorazowo kiedy zdaniemA., wymagane będzie wsparcie podwykonawcy, Podwykonawca zobowiązał się zapewnić takie wsparcie. W szczególności podwykonawca miał obowiązek realizować dyspozycje wydawane przezA.(pkt 2.3. Kontraktu).
Jako wynagrodzenie za kompleksowe i należyte wykonanie Kontraktu,A.zobowiązał się zapłacić Podwykonawcy sumę 1.544.717,00 Euro. Ww. cena obejmować miała wszelkie opłaty ( w tym podatki za wyjątkiem podatku VAT, cła i innych opłat publicznoprawnych) związane z wykonywaniem Kontraktu należne w Polsce jak i za granicą. Cena kontraktu miała zostać zapłacona na podstawie faktur wystawionych przez Podwykonawcę zgodnie z Obowiązującym Prawem. (pkt 5.1 Kontraktu). W zakresie terminu płatności za Realizację Etapów Kluczowych Podwykonawca zafakturować miał Cenę Kontraktu na rzeczA.zgodnie z harmonogramem wystawiania faktur: 1) etap kluczowy n1- 90% Ceny kontraktu. Wystawienie faktury miało nastąpić w przypadku ukończenia Etapu Kluczowego po miesięcznej certyfikacji na podstawie protokołów zaakceptowanych przez obydwie strony. Podwykonawca wspólnie z przedstawicielemA.miał obowiązek wystawić zaświadczenie o ukończeniu Etapu Kluczowego, podając datę realizacji. Takie zaświadczenie należało też przesłać wraz ze stosowaną fakturą; 2 ) etap Kluczowy n 2 – 10% ceny kontraktu. Datą wystawienia faktury miał być Odbiór Końcowy (pkt 5.2 Kontraktu).
Strony postanowiły, iż wszelkie płatności należy dokonywać zgodnie z procedurą płatności bankowych na rzecz dostawców w j. hiszpańskim powszechnie funkcjonującą pod(...)) wypracowaną przezA.i odpowiedni podmiot finansowy. Taka(...)zostać miała wydana 90 dni od dnia zaakceptowania prawidłowo wystawionej faktury, z terminem płatności przypadającym 180 dni od daty wystawienia, bez uszczerbku dla możliwości uzyskania przez Podwykonawcę zaliczki na poczet zafakturowanej kwoty. W takim wypadkuA.ponieść miał koszt finansowy(...). Niniejsza procedura płatności została wyjaśniona w załączniku nr 9. Niezależnie od powyższego wszelkie płatności, w tym wszelkie koszty, wydatki i zwroty kosztów na rzecz Podwykonawcy będą dokonywane najwcześniej w dniu, w którymA.otrzyma odpowiednią płatność ze strony właściciela.
Podwykonawca miał przesyłać wystawione przez siebie faktury w 3 egzemplarzach, tj. oryginał i dwa duplikaty (które będą wyraźnie oznaczone jako duplikaty), wraz z dokumentacją wymaganą na mocy Kontraktu oraz z jednoczesnym podaniem następujących informacji:
- zaświadczenie lub etap kluczowy za który wystawiana jest faktura,
- łączna wartość Kontraktu,
-kwota dotychczas zafakturowana,
- kwota do zafakturowania,
- numer zlecenia,
- centrum kosztów, do którego przypisana jest dana faktura.
Wszystkie faktury wraz z zaświadczeniami zatwierdzonymi przezA., podwykonawca miał przesyłać na adres(...)wskazany na str. 43 Kontraktu.A.zastrzegł sobie prawo do odrzucenia lub zwrotu w terminie 15 dni od daty otrzymania, wystawionych przez Podwykonawcę faktur, które nie spełniają ww. kryteriów, w tym w odniesieniu do podatku VAT bez konieczności zapłaty odsetek za zwłokę. (pkt 5.3 Kontraktu).
Od chwili wejścia w życie Kontraktu, podwykonawca miał obowiązek wykonywać dzieło zgodnie z ustalonym Planem Realizacji, a w szczególności przy zachowaniu wszelkich terminów Zdarzeń Kluczowych: e1 – 15 dni od Daty wejścia w życie; E2 – po pisemnej notyfikacjiA.; E3 – 12.02.2015 r . (pkt 8.1 Kontraktu).
Na mocy Kontraktu Podwykonawca zobowiązał się nie komunikować się bezpośrednio z Właścicielem ani osobami trzecimi bez uprzedniego pisemnego zawiadomienia o tymA.i uzyskania w tym celu jego zgody. Niewypełnienie powyższego było równoznaczne ze złamaniem postanowień Kontraktu i stanowiło podstawę żądania kary umownej w wysokości 1% Ceny Kontraktu (pkt 29.3 Kontraktu). O obowiązku zachowania tej klauzuliA.napominał powoda min. w piśmie z dn. 16.02.2016 r. powziąwszy wiadomość o tym, żeE.kontaktuje się z niektórymi podwykonawcami zaangażowanymi w projekt, aby odbyć z nimi spotkania robocze.
(dowód: Kontrakt z dn. 17.11.2014 r. wraz z załącznikami k. 33-90; pismo z dn. 16.02.2016 r. k. 113-114)
Kontrakt z dnia 17.11.2014 r. nie został przedłożony przezA.do Inwestora – Generalnego Wykonawcy. Konieczność przedkładania umów (aneksów) robót budowlanych z podwykonawcami pozwany zastrzegł i praktykował z generalnym wykonawcą z tego względu, żeA.w umowach z podwykonawcami określał często długie terminy płatności: 180-270 dni, bądź dłuższe. Inwestor informowałA., iż nie będzie wyrażał zgody na umowy z tak określonymi terminami płatności, mając na uwadze fakt, że Kontrakt zawarty pomiędzy Inwestorem a Generalnym Wykonawcą przewidywał 30 dniowy termin płatności- zamierzeniem Inwestora była chęć usunięcia ryzyka podwójnej płatności. Podwykonawcy wymienieni w załączniki nr 11 do Kontraktu, na etapie podpisywania go (w dn. 26.04.2012 r.) nie mieli jeszcze zawartych umów z Generalnym Wykonawcą (A.), stanowili niejako propozycję podwykonawców wyłonionych do realizacji konkretnych zakresów Inwestycji. Umowy te zawierane były w trakcie realizacji całej Inwestycji, kiedy zachodziła potrzeba wykonania określonych robót. Wówczas też, przed przystąpieniem do pracA.przedkładał projekt umowy z podwykonawcą do Inwestora. Takie projekty/umowy przedkładano przed, w trakcie lub po wykonaniu robót. W tym trybie pozwany wyraził zgodę na np. podwykonawców(...)ifirmy (...)). Pozwany odmawiał zgody na podwykonawcę, również tego określonego w załączniku nr 11 do kontraktu, gdy po przedstawieniu mu umów z podwykonawcami, okazywało się, iż termin płatności z umowy podwykonawczej jest wcześniejszy, krótszy, niż w kontrakcie pozwanego zA.. Kiedy inwestor odmawiał w tej sytuacji zgód,A.w 2015 roku zaprzestał występować z wnioskami do Inwestora o akceptacje umów z kolejnymi podwykonawcami.
(dowód: zeznania świadkaM. P.; zeznania świadkaŁ. J. (1); zeznania świadkaM. C.)

M.z uwagi na zakaz bezpośrednich kontaktów z pozwanym, nie przesłał mu Kontraktu z dn. 17.11.2014 r, zawartego zA.. Jednak niejednokrotnie z konieczności dochodziło do kontaktów roboczych związanych np. z podłączeniem się powoda do instalacji elektrycznej, koniecznością uzyskania przepustek do wejścia na teren poza placem budowy i wykonywania tam prac na instalacjachE.. Korespondencja e- mail pomiędzyM.a Elektrociepłownią (P. O.) dotycząca podłączenia prądu była wynikiem braku zainteresowania się tym tematem przezA.i przekierowaniem załatwienia go przezE.. Z kolei przepustek na wejście poza teren budowy dlaM.każdorazowo udzielał za pośrednictwemA.(...). O tym, żeM.wykonuje prace związane z realizacją Inwestycji oraz przedmiot tych prac był wiadomy dla dyrektora technicznego inwestoraJ. O. (2)z placu budowy, który nadto uczestniczył w procedurze akceptacji podwykonawcy z w sytuacji, gdyA.przedłożył projekt/umowę, jak również na etapie wstępnej akceptacji od strony technicznych i finansowych możliwości zgłaszanego podwykonawcy, przed złożeniem umowy. Pracowników powoda na terenie budowy wykonujących prace izolacyjne widział również inspektor nadzoru ds. sanitarnychZ. Ż.. Nazwa firmy znajdowała się min. na tablicy informacyjnej, gdzie wskazana ona była jako najbezpieczniejsza firma pod względem BHP, pracownicyM.posiadali oznaczone tą nazwą kamizelki, kaski oraz samochody.
(dowód: przepustka z dn. 5.10.2015 r. k. 90; zdjęcie k. 91; zeznania świadkaŁ. J. (1); zeznania świadkaP. C.; korespondencja mailowa k. 115-120, wniosek o wykonanie praz wraz z odpowiedzią k. 121-124; zeznania świadkaE. K., zeznania świadkaJ. C., zeznania świadkaM. O.; zeznania świadkaZ. Ż. (2), zeznania świadkaJ. K.; zeznania świadkaJ. O. (2); zeznania świadkaP. Z. (2))
Prace wykonywane przezM.– polegające na izolacji rurociągów były obszerne i podzielone na poszczególne systemy (części), do których przypisana była dana dokumentacja projektowo – wykonawcza. Wykonanie danego systemu (części) odbierane było protokolarnie odbiorami częściowymi. Etap kluczowy nie był tożsamy z odbiorami częściowymi. Rozliczenia pomiędzyM.aA.odbywały co miesiąc, min. poprzez potwierdzenia sald figurujących w księgach rachunkowych obu podmiotów. Miesięczna certyfikacja polegała na tym, iż w danym miesiącuM.dokonywał izolacji określonego odcinka rur, na co przesyłał doA.tzw. protokół przerobowy. Protokół takiM.spisał w dniu 25.08.2015 r. i dotyczył od odbioru: 1) dostawy prefabrykacji i wełny mineralnej do sprzętu izolującego i instalacji rurowych zgodnie z postępem prac w sierpniu; 2) montażu izolacji na instalacji rurowej zgodnie z postępem prac w sierpniu. Przed podpisaniem protokołu wykonywano obmiar prac. Ta część prac nadzorowana była przez zespół hiszpańskispółki (...), stąd na protokole oprócz podpisu kierownika robótM. O.widnieje podpisJ. M.. Po zaakceptowaniu protokołu przezA., był on podstawą do wystawienia faktury. Zakres prac wykonanych przez powoda nie został odebrany odpowiednio przez inwestora odA., bowiem izolacje zostały wykonane bez uprzedniego odebrania rurociągów, bez prób szczelności, co było przekazywane też na spotkaniach koordynacyjnych przez inspektora nadzoru izolacji rurociągów po stronie inwestoraJ. F.przedstawicielom generalnego wykonawcy, który mimo to podjął decyzję, by prace te powód wykonał. Na podstawie protokołu z dnia 25.08.2015 r. powód wystawiłfakturę nr (...)na kwotę 26.418,12 Euro, z datą płatności do dnia 26.02.2016 r. (termin płatności 180 dni).
(dowód: potwierdzenie salda na dzień 31.10.2015 r. k. 92;faktura nr (...)z dn. 25.08.2015 r. k. 126; protokół odbioru z dn.25.08.2015 r. k. 127-128; zeznania świadkaP. C.; zeznania świadkaŁ. J. (1); zeznania świadkaE. K.; zeznania świadkaJ. C.; zeznania świadkaM. O.,Z. Ż.)
Przy realizacji inwestycji brała także udziałfirma (...), która zajmowała się stawianiem rusztowań. W każdym miejscu gdzie zachodziła potrzeba, takie rusztowania były stawiane przez powyższą firmę, mimo, iż w zleceniuM.również miała budowę rusztowań.
(dowód: zeznania świadkaŁ. J. (2); zeznania świadkaP. C.; zeznania świadkaM. O.; zeznania świadkaZ. Ż. (2), zeznania świadkaP. Z. (1))
Inżynierem kontraktu byłafirma (...). Na placu budowy sporadycznie odbywały się wizyty inspektorówE.min.S. Ż.jako pracownika(...). Zadaniem inspektora była ocena i weryfikacja prac wykonywanych przezA..
Inspektor nadzoru nie umieścił wpisu w dzienniku budowy twierdząc, żeE.nie otrzymała projektu izolacji, wobec czego nie mógł on poświadczyć, czy prace są zgodne z projektem.
dowód: zeznania świadkaJ. C.; zeznania świadkaŁ. J. (1); zeznania świadkaM. O.
Każdy podwykonawca pracujący przy realizacji Inwestycji miał obowiązek zatrudnienia kierownika budowy, albowiemA.nie posiadał wśród swych pracowników „branżowych” kierowników budowy. Kierownikiem budowyM.byłE. K., on też dokonywał wpisów do dziennika budowy, brak jednak było wpisów cyklicznych (dot. np. odbiorów częściowych prac). Z ramienia(...)kierownikiem budowy byłP. C..
M.wykonywał prace zlecone Kontraktem z dn. 17.11.2014 r, niemal przez cały rok 2015, począwszy od 16 stycznia, przy pomocy pracowników w liczbie około 30 - tu. Prace jednak nie zostały zakończone z uwagi na odstąpienie od Kontraktu przezA..
(dowód: zeznania świadkaJ. C.,M. O., zeznania świadkaŁ. J. (1); dziennik budowy k. 500-501)
Pismem z dn. 02.12.2015 r.A.przedstawiłE.tabelę obejmującą należności wymagalne na dzień 01.12.2015 r. i niezapłacone z tytułu wykonywanych prac budowlano – montażowych. Tabela obejmowała min. należności wobecM.na kwotę 303,429,23 Euro i 71,044,14 zł.
(dowód: PismoA.z d. 02.12.2015 r. wraz z zestawieniem k. 93-94)
Pismem z dnia 4 grudnia 2015 r.A.poinformowałM.o wszczęciu refinansowania zadłużenia kapitałowej GrupyA., której członkiem jestA..A.poinformował iż przystąpił do negocjacji zE.w celu zwolnienia zaległych płatności za wykonane prace, usługi i dostawy.
Prace realizowane w ramach Kontraktu zostały zawieszone, o czymA.poinformował powoda pismem z dn. 22.12.2015 r. wskazując na taką konieczność ze względu na fakt, żeE.nie usunęła ryzyka terenu budowy wykrytego podczas budowy odcinka A Głównego Układu Wody Chłodzącej. W powyższym piśmie wskazano, iż nienależnie od postanowień klauzuli 5.3 Kontraktu, wszelkie płatności, w tym koszty wydatki i zwroty kosztówna rzecz Podwykonawcy będą dokonywane najwcześniej w dniu, w którym Spółka (A.) otrzyma odpowiednią płatność ze strony Zamawiającego (M.).
(dowód: pismoA.z dn. 04.12.2015 r. k. 95-96; pismoA.z dn. 22.12.2015 r. k. 97)
Z uwagi na pismo z dn. 06.04.2016 r. kierowane przez GrupęA.wyrażające chęć rozmów i porozumień co do zaległości płatniczych. Okoliczności negocjacji jak i treść ww. pisma miła pozostać poufna. Powód w piśmie z dn. 27.07.2016 r. zaproponował opcję arbitrażu, zaś kierując kolejne pismo w dn. 02.08.2016 r. nie zgodził się z obowiązkiem poufności przy negocjacjach zA., wskazując iż zobowiązaniaA.mogą być przedmiotem negocjacji z inwestorem tj.Elektrociepłownią (...) S.A, jako podmiotem który solidarnie odpowiada za zobowiązania wobecM..
(dowód: pismoA.z dn. 06.07.2016 r. k. 99; pismo powoda z dn. 27.07.2016 r. k. 100-102; pismo powoda z dn. 02.08.2016 r. k. 102)
W odpowiedzi na wezwanie o zapłatę zaległych należności na podstawieart. 647(
    1)§5 k.c z maja 2016 r.E.poinformowała powoda ( w piśmie z dn. 20 maja 2016 r.), iż skutecznie odstąpiła od realizowanego przezA.Kontraktu na budowę Bloku gazowo – parowego wS.oraz, że rozpoczęty został proces inwentaryzacji, który obejmuje inwentaryzację wykonanych robót budowalnych, usług, dostaw zrealizowanych w ramach budowy. Elementem inwentaryzacji miały być również umowy zawarte przezA.z Podwykonawcami, pozwalające ustalić podzlecone prace, sposób ich odbioru, warunki płatności. Wynikiem inwentaryzacji miało być min. potwierdzenie wykonanych przezM.robót budowlanych.E.wskazała, że w oparciu o te czynności, będzie mogła podjąć ewentualną decyzję o przejęciu odA.zawartych z podwykonawcami umów, również po ich analizie.E.zwróciła uwagę na uregulowania Kontraktu orazart. 647(
    1)k.c.wskazując, że w przypadku robót budowlanych , przed podpisaniem takiej umowy z podwykonawcąA.jest zobowiązany dodatkowo przedłożyć do akceptacji elektrociepłowni projekt umowy z tym podwykonawcą (projekt aneksu), zaś okoliczność wpisania na listę podwykonawców nie spełnia ww. wymogu a tym samym warunku odpowiedzialności solidarnej inwestora . W piśmie tymE.poinformowała iż nie ma obecnie w stosunku doA.żadnych wymagalnych zobowiązań finansowych.E.zobowiązała się informować powoda o kluczowych decyzjach i podjętych działaniach w zakresie wierzytelności. Powoda.
(dowód: pismoM.z dn. 3.12.2015 r. k. 103, z dn. 03.02.2016 r. k. 104, z dn. 12.02.2016 r. k. 106, z dn. 16.05.2016 r. k. 106-107, z dn. 15.09.2016 r. k. 109, z dn. 25.11.2016 r. k. 111; pismo pozwanego z dn. 20.05.2016 r. k. 108)
Przez okres około roku po odstąpieniu od umowy inwestor wykonał inwentaryzację, która polegała na wskazaniu, które jeszcze prace są do wykonania bądź poprawienia oraz stan prac dotychczas wykonanych. Nie doszło o rozliczenia między inwestorem a gen. Wyk. prac wykonanych w ramach inwentaryzacji przez powoda. Sporządzonym protokół inwentaryzacyjny wskazywał min. na usterki izolacji rurociągów oraz izolacji turbiny parowej – tj. praz izolacyjnych bez odbioru OCB (odbiór częściowy branżowy) prac poprzedzających, czyli bez dopuszczenia wykonywania prac. Powyższe uwagi były zgłaszane także w korespondencji między inwestorem aA.w trakcie realizacji inwestycji oraz wpisamiJ. F.do dziennika budowy i na naradach koordynacyjnych. Powód w mailu z dn. 1.06.2015 r. skierowanym doA., wyjaśnił szczegółowo ww. okoliczności. Dokumentacja projektowa została przesłana przez powoda doA.wiadomością e-mail z dn. 13.05.2015 r.
(dowód: zeznania świadkaŁ. J. (1); protokół inwentaryzacji z wykazem usterek k. 571-1948 w zakresie usterek wskazywanych jak na k. 1980-1984; dziennik budowy k. 563-565, pismo z dn. 21.12.2015 r. k. 549; pismo z dn. 11.12.2015 r. k. 551; pismo z dn. 21.05.2015 r. k. 569; wiadomość w- mail z dn. 01.06.2015 r. k. 1994; potwierdzenie przyjęcia dokumentów wraz z tłumaczeniem k. 1996-1997; e- mail z dn. 13.05.2015 r. k. 1998; zeznania świadkaJ. K., notatka ze spotkania koordynacyjnego k. 558-560 )
W czerwcu 2016 r. miało miejsce spotkanie przedstawicieliM.orazE.(K. O.), na którym omawiana była kwestia czyM.dokończy prace na rzeczE.z uwagi na zerwanie kontraktu zA..(dowód: zeznania świadkaJ. C.)
Sąd oddalił wnioski dowodowe z wydruków KRS stron, informacji ze strony internetowej, z wezwania do wykonania prac z dn. 29.12.2015 r., pisma o odstąpieniu od umowy z dn. 29.01.2016 r. jako dotyczące okoliczności niespornych.
Sąd oddalił wniosek dowodowy z pisma z dn. 22.12.2016 r., wniosek dowodowy z zeznańK. W. (1)jako nieistotny dla rozstrzygnięcia sprawy ( na okoliczność przyczyn braku wystąpienie przez inwestora do generalnego o umowę zM.), a wniosek dowodowy z zezn. św.J. S.z uwagi na brak wskazania adresu przez wnioskodawcą pełn. powoda.
Sąd dał wiarę w/w zeznaniom świadków w zakresie, w jakim poczynił powyższe ustalenia faktyczne jako wzajemnie ze sobą korespondujących i uzupełniających się. Sąd natomiast nie czynił ustaleń przesadzających w tej sprawie fakt, czy powód prace swe wykonał prawidłowo ( wadliwie czy niewadliwie ) oraz czy wykonał prace objęte dołączonymi do pozwu fakturami vat. Powyższe wymagało wiedzy specjalnej ( opinia biegłego sadowego ), który to dowód nie został zawnioskowany w sprawie przez żadną ze stron, a powyższe kwestie były między stronami sporne.
Sąd zważył, co następuje:
Rozpatrując w pierwszej kolejności roszczenie powoda w oparciu o przepisart. 6471kc, statuującego odpowiedzialność solidarną inwestora z wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia Sąd uznał brak tej odpowiedzialności.
Zgodnie zart. 6471§ 1 kcW umowie o roboty budowlane, o której mowa wart. 647, zawartej między inwestorem a wykonawcą (generalnym wykonawcą), strony ustalają zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał osobiście lub za pomocą podwykonawców.
§ 2. Do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda inwestora. Jeżeli inwestor, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
§ 3. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda inwestora i wykonawcy. Przepis § 2 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
§ 4. Umowy, o których mowa w § 2 i 3, powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 5. Zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.
§ 6. Odmienne postanowienia umów, o których mowa w niniejszym artykule, są nieważne.
Obecnie w orzecznictwie Sądu Najwyższego i nauce prawa cywilnego w zasadzie jednolicie przyjmuje się, że do zgody inwestora na zawarcie przez wykonawcę umowy z podwykonawcą, wymaganej wart. 647(1) § 2 k.c., nie stosuje sięart. 63 § 2 k.c.; zgoda ta może być wyrażona przez każde zachowanie, które ujawnia ją w sposób dostateczny (art. 60 k.c.). Zgoda inwestora mimo jednoznacznie brzmiącego§ 2 zd. 1cyt. przepisu nie jest przesłanką ważności umowy podwykonawczej, lecz jedynie przesłanką powstania po stronie inwestora i wykonawcy solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy. Natomiast przedmiotem rozbieżnych wypowiedzi w orzecznictwie i literaturze prawa jest nadal kwestia tego, jakie przesłanki muszą być spełnione, by można było przyjąć, że inwestor wyraził zgodę na udział podwykonawcy w realizacji robót budowlanych i w ten sposób przyjął na siebie solidarną odpowiedzialność za zapłatę jego wynagrodzenia. W tym zakresie Sąd rozpoznający przedmiotową sprawę stoi na stanowisku i podziela ten nurt orzecznictwa sądowego, że dopiero

    wiedzainwestora

    łącznie: zarówno o osobie podwykonawcy oraz o elementach umowy co do wysokości i zasad wynagrodzenia oraz zakresu wykonanych prac stanowi przesłankę do przyjęcia tzw. „zgody dorozumianej” na zawarcie umowy w rozumieniuart. 647(

    1 )§ 2 zd. 1 kc, która to zgoda z kolei przesądza o solidarnej odpowiedzialności inwestora z § 5 cyt. przepisu (por. SA w Szczecinie I ACa 30/14, w Rzeszowie I ACa 379/14, I ACa 275/14, SN:IICSK 210/10, III CSK 245/13, IV CSK 91/12). Taki też pogląd zajął SA w Rzeszowie m.in. w sprawie I ACa 84/16. Należy wskazać, że przewidziana wart. 647(

    1 )kcsolidarna (niesubsydiarna) odpowiedzialność inwestora względem podwykonawcy za cudzy dług jest wyjątkiem od ogólnych zasad prawa zobowiązań, zgodnie z którymi prawa i obowiązki wynikające z zobowiązań umownych powstają tylko między stronami czynności prawnej będącej ich źródłem. Ta nietypowa i surowa formuła odpowiedzialności gwarancyjnej inwestora za zobowiązania wynikające z umowy, której nie jest stroną, przemawia za tym, aby przepis ten wykładać ściśle, a nie rozszerzająco.
W procesie tym powód nie wykazał wbrew treściart. 6 kc, iżby reprezentanci inwestora w osobach uprawnionych do dokonywania czynności prawnych mieli wiedzę wiedzę o istotnych postanowieniach łączącej go z generalnym wykonawcą umowy, choć wiedzę o powodzie jako przyszłym podwykonawcy i zakresie mających być wykonywanych przez niego pracach posiadał zarząd spółki, co wprost wynika z treści pisma z dnia 21.03.14r. k. 450 i odpowiedzi nań z dnia 03.04.14r. k. 32 ), wiedzę o powodzie oraz przedmiocie wykonywanych przez niego prac miały też osoby przebywające na budowie po stronie inwestora nadzorujący je od strony technicznej ( inspektor, dyrektor ds. technicznych, nadto kierownik projektu K.W., który udzielał akceptacji powoda od strony technicznej i finansowej pismem z dnia 03.04.14r. ). Świadkowie słuchani na rozprawach - pracownicy pozwanego nie mieli wiedzy o treści umów generalnego wykonawcy z powodem co do istotnych jej postanowień: wysokości wynagrodzenia i jego płatności, powód nie wykazał, że wiedzę w tym przedmiocie miały osoby uprawnione do reprezentacji pozwanego. Tymczasem właśnie te kwestie były dla inwestora istotne jako że w razie akceptacji umów wiedział, że konsekwencją tego jest obowiązek zapłaty obu tym podmiotom, a tym samym może być podwójna zapłata: na rzecz podwykonawcy i generalnego. Z tego tez powodu pozwany komunikował swojej stronie umowy -A., że wymaga przedłożenia projektów umów/ umów i zgodę uzależniał i faktycznie udzielał tylko wtedy, gdy termin płatności wobec podwykonawcy nie był krótszy, niż termin wobec generalnego wykonawcy.A.o tym stanowisku pozwanego doskonale wiedział, bowiem właśnie w przeciwnych sytuacjach zgody nie dostawał, a w końcu zaprzestał przedkładać kolejnych umów z podwykonawcami, co na zasadzie domniemania faktycznego wynikało z faktu, iż inwestor takiej umowy nie zaakceptuje. Faktem jest, że powód z powodu zakazu wpisanego w kontrakt zA.nie kontaktował się również w tej kwestii z pozwanym, dlatego nie sposób czynić mu zarzut, by zaniedbał swych interesów zart. 6471kc .Nie zmienia to jednak faktu, że powód nie miał wiedzy o wynagrodzeniu i zasadzie jego płatności, a właśnie ta wiedza czyniła wymagalnym czynność prawną w postaci „zgody” wyrażonej bądź werbalnie lub też milcząco. Sąd w tym składzie nie podziela tego nurtu orzecznictwa SN i doktryny ( patrz: T. Sokołowski : komentarz do art. 6471kc, III CSK 371/14, III CSK 370/14 ), które zmierza w kierunku, iż wystarczy sam fakt wykonania prac przez podwykonawcę na rzecz inwestora , nawet bez wiedzy o umowie , bez zgody na nią, czy też za zgodą tzw. dorozumianą czynną, ale bez wiedzy o postanowieniach umowy z podwykonawcą, czy też za zgodą dorozumianą czynną, udzieloną już po wykonaniu prac. Taka wykładnia, zdaniem tego sądu, jest nie tylko rozszerzająca, lecz contra legem. Jeśli bowiem wystarczy sam fakt wykonania prac w rozumieniu§ 5cyt. przepisu, zbędne stają się pozostałe zapisy tegoż przepisuart. 6471kc.Zważyć należy, iż wyrywkowe literalne czytanie jednie§ 5tegoż przepisu, z pominięciem pozostałych §-ów, jest niedopuszczalne, jako niezgodne z zasadami wykładni systemowej. Wykładnia zaprezentowana przez T. Sokołowskiego byłaby do zaakceptowania jedynie w sytuacji, gdyby§ 5stanowił samodzielny, odrębny przepis: w tym wypadku należałoby zastosować dla§ 5odmienną numerację: jako „art. 6472kc”, tymczasem§ 5 art. 6471kcjest skutkiem wcześniejszych zapisów tegoż przepisu, na co wskazuje jednoznacznie również wykładnia celowościowa uchwalenia tego przepisu ( por. uzasadnienie projektu wprowadzenia tego przepisu do kc : Sejm IV kadencji nr druku 888 , w którym mowa jest nie tylko o ochronie podwykonawców, lecz w równiej mierze cyt. „o zabezpieczeniu interesu inwestora poprzez akceptację umowy z podwykonawcą ze skutkiem odpowiedzialności solidarnej ). Nie bez powodu zresztą ustawodawca zdecydował się na formę pisemną umowy podwykonawczej właśnie z uwagi na konieczność zapoznania się inwestora z jej postanowieniami.
Zatem „zgoda” bez umożliwienia inwestorowi zapoznania się z umową może wywołać skutek z § 5 cyt przepisu tylko i wyłącznie, gdy zostanie wyrażona jednoznacznie, werbalnie, wprost: „na zawarcie umowy z podwykonawcą”. Nie może natomiast być mowy o żadnej „dorozumianej zgodzie”, bez przedstawienia inwestorowi umowy z podwykonawcą, a już zupełnie niezrozumiałym jest pojęcie „zgody dorozumianej czynnej”, gdy inwestor nie znał postanowień umowy z podwykonawcą, bowiem nie umożliwiono mu nawet zapoznania się z nimi. Rację ma ten nurt orzeczniczy sadów powszechnych, który wskazuje, iż inwestor nie musi wykazywać inicjatywy w „poszukiwaniu” umowy, czy ustalaniu jej treści. Ciężar wykazania dopełnienia tych czynności spoczywa na wykonawcy, co wynika wprost z § 2 umowy, a nadto na podwykonawcy, bo to on dla siebie wywodzi skutki prawne z § 5 cyt. przepisu. Sąd nie podziela też teorii tzw. „zgody czynnej dorozumianej” utożsamianej ze świadomością inwestora o istnieniu podwykonawcy i wykonywaniu przez niego prac w postaci: tolerowania podwykonawców na budowie, wiedzy pozyskanej z wpisów do dziennika budowy, czy z innych okoliczności , typu „koszulki na budowie”. Takie tolerowanie nie stanowi żadnej „aktywności”, przeciwnie, jest to bierne zachowanie, tzw. „milczenie”. W świetle brzmieniaart. 6471kcoraz jego wykładni systemowej, jak również celowościowej, przy zachowaniu minimum ochrony interesów inwestora, musi on mieć możliwość, zapewnioną mu nie jego własnym staraniem, lecz staraniem drugiej strony umowy zapoznania się z umową. Dopóki tego mu się nie umożliwi, nie powstaje po jego stronie obowiązek wyrażania jakiejkolwiek zgody, w jakiejkolwiek postaci, w tym dorozumianej w myślart. 6471§ 2 zd. 1 kc, bo dorozumiana zgoda przez sam fakt dorozumianego zachowania będzie zawsze zgodą bierną, a nie czynną ( brak protestu , czy brak zgody werbalnej ). O zgodzie biernej, a więc „braku sprzeciwu”, a więc tolerowaniu podwykonawcy na budowie, itp. natomiast może być mowa tylko i wyłącznie w przypadku spełnienia warunkówzd. 2tegoż przepisu. Owe „tolerowanie” to nic innego bowiem, jak „tzw. milczenie”, któremu przepisykcnie nadają żadnego znaczenia prawnego w postaci wywołania skutków prawnych poza wyjątkami wprost wskazanymi ( np.art. 682kc). Podsumowując, wobec braku umożliwienia inwestorowi przez wykonawcę, czy podwykonawcę zapoznania się z warunkami umowy „wiedza” inwestora o podwykonawcy nie stanowi „zgody”. „Wiedza” to oświadczenie wiedzy, bez skutków cywilno-prawnych, „zgoda” to oświadczenie woli, skutki takie wedle zasad ustawy wywołujące. W tym przypadku nie umożliwiono inwestorowi ( zasada teorii doręczenia zart. 61 § 1 kcobowiązuje również i w tej sytuacji ) i nie zapoznano inwestora, a dokładnie osoby uprawnione do reprezentacji, z istotnymi dla niego warunkami umowy podwykonawczej, zatem nie powstał po jego stronie obowiązek wyrażania zgody w jakiejkolwiek postaci na zawarcie takiej umowy ( brak wymagalności obowiązku złożenia oświadczenia woli w postaci udzielenia zgody ). Dodać należy, iż to nie inwestor ma udowadniać okolicznościami faktycznymi brak zgody, lecz powód winien był udowodnić zgodę poprzez fakty pozytywne. Takim faktem pozytywnym nie może być „milczenie” inwestora , nawet przy założeniu, że jego inspektor nadzoru miał obowiązek informować inwestora o pracach wykonywanych przez podwykonawców. Trudno też doszukiwać się tej zgody nawet przy akceptacji koncepcji prawnej tzw. „dorozumianej zgody czynnej” z treści pisma pozwanego z 3.04.14r. w odpowiedzi na zgłoszenie powoda jako podwykonawcy, w którym to piśmie pozwany przypomina o obowiązku przedkładania projektów umów z powołaniem się naart. 6471kc.Wreszcie powód nie przeprowadził skutecznego dowodu , by osoby uprawnione do reprezentacji powoda w tym przedmiocie : tj. udzielenia zgody w trybieart. 6471kcmiały wiedzę o postanowieniach umowyA.z powodem. Z pisma z dnia 3.04.14r. autorstwaK. W.wynika, iż zgody takiej udzielał zarząd pozwanego, a powód nie wykazał, by uprawnienie takie miałK. W.czy osoby inne np. inspektor nadzoru, czy dyrektor ds. technicznych: jak ich sama funkcja wskazuje, były to osoby powołane tylko do oceny technicznej prac.
W świetle zatem ustalonych w tym procesie faktów inwestor zgody na tą umowę nie udzielił, bo brak udowodnienia faktu pozytywnego w postaci wyrażenia tejże zgody jako oświadczenia woli oraz braku udowodnienia faktów w postaci umożliwienia inwestorowi zapoznania się z istotnymi dla niego postanowieniami umowy, czyniącymi postawienie w stan wymagalności obowiązku udzielenia zgody przez inwestora w myślart. 6471§2 kc.
Wskazać nadto należy, iż powód nie wykazał w tym procesie, że wykonał prace objęte dołączonymi do pozwu: fv i protokołem odbioru robót. Pozwany zakwestionował w tym procesie ten fakt, powołując się na korespondencję z inwestorem, wpisy do dziennika budowy oraz wyniki inwentaryzacji, iż prace te wykonano niezgodnie z zasadami sztuki, bez prób szczelności, co skutkowało koniecznością ich demontażu oraz wykonania na nowo. W/w dokumenty powoda nie mogły stanowić dowodu wykonania prac w nich wskazanych, bowiem były to dokumenty sporządzane bez udziału pozwanego, a odbiory częściowe odbywały się tylko z udziałem przedstawicieliA.. Również potwierdzenie salda przezA.nie wywołało skutków prawnych wobec pozwanego w postaci uznania długu (art. 371 i 372 kc). Ponieważ były w tym przedmiocie sprzeczne twierdzenia i dowody obu stron procesu, koniecznym było zgłoszenie w tym przedmiocie dowodu z opinii biegłego sądowego a ciężar ten w myślart. 6 kcobciążał powoda.
Odnośnie alternatywnej podstawy prawnejart. 405 kczdaniem sądu nie miały w sprawie zastosowania przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu. Analizując zapisy Kontraktu nr(...)łączącego pozwanego zA.należy stwierdzić, że strony określiły w nim skutki odstąpienia jako ex nunc, ustanawiając w art. 16.2.5.9 obowiązek rozliczenia się stron z dotychczas wykonanych prac na podstawie inwentaryzacji. Zatem po stronie inwestora istniał dług z tego tytułu wobecA., a wierzytelność z tego tytułuA.wobec inwestora i nie może być mowy o jakimkolwiek wzbogaceniu inwestora kosztem podwykonawcy, skoro pozwanego iA.łączyła umowa w zakresie rozliczenia robót w razie odstąpienia od umowy. Strony zgodnie z zapisem art. 16.2.5 przystąpiły do inwentaryzacji prac dotychczas wykonanych przez generalnego wykonawcę, inwentaryzacja taka została wykonana, zatem pozostaje do rozliczenia między stronami zapłata za wykonane do dnia odstąpienia prace, co stanowi obecnie przedmiot postępowania przed sądem polubownym ( okoliczność bezsporna stwierdzona na I rozprawie ). Takim wzbogaceniem na pewno nie może być też ewentualna różnica w wysokości wynagrodzenia za w/w prace miedzy w/w podmiotami, wynikającego z wzajemnego ich rozliczenia po odstąpieniu od umowy, a wysokością wynagrodzenia należnego powodowi odA.za prace powoda na podstawie umowy podwykonawczej, gdyby ta ostatnia wartość była wyższa, skoro pozwanego zA.łączy stosunek umowny zobowiązaniowy mimo odstąpienia od umowy. Bez znaczenia pozostaje, czy pozwany na etapie wyrokowania w tej sprawie faktycznie zapłacił za prace wykonane przez powoda swojej stronie umowy, bowiem jeżeli istnieje z tego tytułu dług i odpowiadająca mu wierzytelność z tytułu umowy, to nie ma mowy o bezpodstawnym wzbogaceniu ( por. SN uzasadnienie II CSK 441/14 ). Sąd nie podziela poglądu SN wyrażonego w: II CSK 9/13, choć analiza uzasadnienia orzeczenia, którego skutkiem było zresztą orzeczenie II CSK 441/14, nie przesądza, wbrew podanej na wstępie tezie, iż jeżeli inwestor nie zapłaci wykonawcy, to jest wzbogacony kosztem podwykonawcy.
O kosztach procesu sąd orzekł na podst.art. 108 kpcw zw. zart. 98 § 1 i 3 kpczgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik sporu. Na koszty procesu poniesione przez pozwanego złożyły się: koszty zastępstwa adwokackiego w kwocie 7500 zł ustalone na podstawie §2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2016 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie, opłata skarbowa od pełnomocnictwa 17 zł oraz wydatki poniesiona na świadków 117.01 zł i 138,43 zł. W pkt III i IV zarządzono na podst. art. 84 Ustawy o kosztach sądowych…

```yaml
court_name: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
date: '2017-05-26'
department_name: VI Wydział Gospodarczy
judges:
- Marta Zalewska
legal_bases:
- art. 647(1) § 2 k.c.
- art. 98 § 1 i 3 kpc
recorder: sekretarz Agnieszka Kozłowska
signature: VI GC 441/16
```