You are extracting information from the Polish court judgments.
Extract specified values strictly from the provided judgement. If information is not provided in the judgement, leave the field with null value.
Please return the response in the identical YAML format:
```yaml
court_name: "<nazwa s\u0105du, string containing the full name of the court>"
date: <data, date in format YYYY-MM-DD>
department_name: "<nazwa wydzia\u0142u, string containing the full name of the court's\
  \ department>"
judges: "<s\u0119dziowie, list of judge full names>"
legal_bases: <podstawy prawne, list of strings containing legal bases (legal regulations)>
recorder: <protokolant, string containing the name of the recorder>
signature: <sygnatura, string contraining the signature of the judgment>
```
=====
{context}
======

Sygn. akt VIGC 236/16

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 grudnia 2016 r.
Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy
w składzie następującym:
Przewodniczący: SSO Anna Harmata
Protokolant: Małgorzata Florek
po rozpoznaniu w dniu 7 grudnia 2016 r. w Rzeszowie
na rozprawie
sprawy z powództwa:G. S. (1)
przeciwko:S. D. (1),Przedsiębiorstwu Budownictwa (...) SAwG.
o zapłatę

1
zasądza od pozwanychS. D. (1)iPrzedsiębiorstwa Budownictwa (...) SAwG.solidarnie na rzecz powodaG. S. (1)kwotę 73.235,00 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści pięć złotych) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od kwot:

- 38.635,10 zł od dnia 1 października 2015r. do dnia zapłaty,
- 34.599,90 zł od dnia 7 stycznia 2016r. do dnia zapłaty,
2. zasądza od pozwanegoPrzedsiębiorstwa Budownictwa (...) SAwG.na rzecz powodaG. S. (1)dalszą kwotę 47.724,00 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy siedemset dwadzieścia cztery złote) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 7 stycznia 2016r. do dnia zapłaty,
3. oddala powództwo w pozostałym zakresie,
4. zasądza od powodaG. S. (1)na rzecz pozwanegoS. D. (1)kwotę 3 387,77 zł tytułem zwrotu kosztów procesu,
5. zasądza od pozwanychS. D. (1)iPrzedsiębiorstwa Budownictwa (...) SAwG.solidarnie na rzecz powodaG. S. (1)kwotę 9 081,22 zł tytułem zwrotu kosztów procesu,
6. zasądza od pozwanegoPrzedsiębiorstwa Budownictwa (...) SAwG.na rzecz powodaG. S. (1)dalszą kwotę 6 054,14 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.
Sygn. akt VI GC 236/16

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 21 grudnia 2016 roku
Pozwem w sprawie powódG. S. (1)prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowo – Produkcyjno - Usługowa(...)G. S. (1)wniósł o zasądzenie od pozwanych:S. D. (1)prowadzącego działalność gospodarczą podfirmą PPHU (...)orazPrzedsiębiorstwa Budownictwa (...) S.A.z siedzibą wG.solidarnie kwoty 120 959,00 zł z ustawowymi odsetkami od kwoty 38 635,10 zł do dnia 1 października 2015 roku oraz od kwoty 82 323,90 zł od dnia 7 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty wraz z kosztami procesu.
W uzasadnieniu dla niniejszego powód podał, że(...) S.A.wW.(inwestor) zleciłPrzedsiębiorstwu Budownictwa (...) S.A.wG.realizację zadania inwestycyjnego, tj. robót budowlanych, budowlano-montażowych i instalacyjnych dla podstacji trakcyjnej PTP.(zlokalizowanej na linii kolejowej E30,działka nr (...)P.gminaN.).(...) S.A.wG.(główny wykonawca) część prac powyższej inwestycji zleciłS. D. (1)PPHU (...)(podwykonawcy), który z kolei usługi elektryczne zlecił powodowi (dalszemu podwykonawcy). Powód wskazał, że w dniu 21 maja 2015 roku otrzymał do wyceny od pozwanegoS. D. (1)przedmiar z zakresem prac, dotyczący wykonania instalacji elektrycznej wraz z uziomem kratowym wewnątrz budynku podstacji PTP.. Powód przygotował wycenę na kwotę 140.000 zł netto, zaś pozwany 9 lipca 2015 roku powierzył powodowi przedmiotowe prace (zlecenie nr(...)). Po rozpoczęciu prac zaistniała potrzeba wykonania - prac dodatkowych na terenie podstacjiP., tj. uziomu także na zewnątrz budynku, ogrodzenia oraz instalacji odgromowej na dachu budynku. Na ten zakres(...) SAzawarł z pozwanymS. D. (1)Aneks nr (...)do umowy głównej, obejmujący prace dodatkowe, a następnie prace te zostały ustnie zlecone powodowi przezS. D. (1). Powód przedstawiłS. D. (1)wycenę tych prac na kwotę 90.000 zł netto. Następnie w dniu 22 sierpnia 2015 roku otrzymał od strony pozwanej (reprezentowanej przezW. B.) drogą mailową do podpisaniaumowę nr (...)na całość prac (objętych zleceniem z dnia 9 lipca 2015 roku oraz prac dodatkowych) na łączną kwotę 230.000 zł netto. Przedmiotową umowę podpisał i przekazał pozwanemuS. D. (1), nie otrzymując podpisanego egzemplarza zwrotnego. Powód wskazał, iż wykonał w całości wszystkie zlecone prace tj. objęte zleceniem z dnia 9 lipca 2015 roku i prace dodatkowe (uziom zewnętrzny kratowy) i z tego tytułu wystawiłS. D. (1)faktury: VAT nr(...)na kwotę 198.030 zł brutto (I etap robót) i nr(...)na kwotę 84.870 zł brutto (II etap). Łącznie 230.000 zł netto. Powyższe należności nie zostały zapłacone w całości, albowiemS. D. (1)zakwestionował zlecenie prac dodatkowych. Powód podał, iż zfaktury nr (...)z dnia 31.08.2015r. na kwotę 198 030 zł brutto do zapłaty pozostaje 39 830 zł, resztę pozwany zapłacił; zfaktury nr (...)z dnia 22.12.2015r. na kwotę 84 870 zł brutto do zapłaty pozostało 84 870 zł. Łącznie do zapłaty pozostało 124.700 zł odjąć 3% kaucji tj. 3.741 zł . Zgodnie z umową powód miał jako zabezpieczenie odjąć od wartości faktur : 7% tytułem kaucji , która miała być zwrócona po bezusterkowym odbiorze końcowym przedmiotu umowy i 3% tytułem kaucji , która miała zostać zwrócona powodowi po okresie gwarancji. Ponieważ końcowy odbiór nastąpił powód nie odjął od należnego wynagrodzenia wartości 7% , a odjął 3% tytułem kaucji . Tym samym wartość roszczenia objętego pozwem wyniosła 39 830 zł + 84 870 zł tj łącznie 124 700 – 3% tj. 3741 co dało kwotę 120 959 zł.
W dniu 27 maja 2016 roku tutejszy Sąd wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Od ww. nakazu zapłaty sprzeciw wnieśli pozwani.
PozwanyA..1)S. D. (2)prowadzący działalność gospodarczą podfirmą PPHU (...)wniósł o oddalenie powództwa w całości do niego wraz zasądzeniem od powoda kosztów postępowania.
Pozwany zarzucił, iż na mocy umowy z dnia 9 lipca 2015 roku powód zobowiązał się do wykonania na rzecz pozwanego instalacji elektrycznych wraz z uziomem kratowym wewnętrznym i zewnętrznym w zamian za wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 140 000,00 zł netto.; zarzucając ponadto brak umocowaniaW. B. (2)do działania imieniu pozwanegoS. D. (1), a w konsekwencji brak zlecenia powodowi przez niego wykonania prac dodatkowych o wartości 90.000,00 zł netto; umocowanieW. B. (2)do działania w imieniu pozwanego(...), a tym samym zlecenie przez głównego wykonawcę powodowi prac dodatkowych o wartości 90.000,00 zł netto.
Według pozwanegoD.zakres prac powoda obejmował wykonanie uziomu zewnętrznego i wewnętrznego, co wynika z treści umowy z dnia 9 lipca 2015 roku i projektu technicznego stanowiącego integralną część umowy za cenę ryczałtową. Zaprzeczył, aby zlecał wykonanie prac dodatkowych powodowi o wartości 90.000,00 zł netto, w jakikolwiek sposób: czy to ustnie czy pisemnie czy też osobiście lub działając przez pełnomocnika. O takim zleceniu nie świadczył równieżAneks nr (...)podpisany przez pozwanych.W. B. (2)nie jest jego pracownikiem i w żadnej korespondencji kierowanej do powoda nie informował, że działa w imieniu pozwanego. Fakt przesłania przezW. B. (2)do powoda projektu umowy, opiewającej na kwotę wynagrodzenia 230.000,00 zł netto nie był pozwanemu znany, umowa nie była przez niego uzgadniana ani akceptowana. Nigdy też nie potwierdził wartości wykonanych przez powoda prac na kwotę 230.000,00 zł netto.W. B. (2)pełnił funkcję kierownika budowy z ramienia(...). Nawet zatem jeśli uznać, że zlecił on powodowi wykonanie prac dodatkowych o wartości 90.000,00 zł, to w ocenie pozwanego działał wówczas w imieniu(...). Pozwany oświadczył, iż zapłacił na rzecz powoda łącznie kwotę 158.200,00 zł, co w całości wyczerpało roszczenia wynikające z umowy z dnia 9 lipca 2015 roku, przy czym pozwany zatrzymał kwotę 14.000,00 zł tytułem kaucji zabezpieczającej (w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia netto).
Pozwany -Przedsiębiorstwo Budownictwa (...) S.A.z siedzibą wG.-wniósł o oddalenie powództwa w całości, zasądzenie od powoda na swoją rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego wg norm przepisanych.
Pozwany zarzucił brak legitymacji biernej po swojej stronie, z uwagi na niespełnienie przesłanki solidarnej odpowiedzialności określonej wart. 6471k.p.c.oraz brak zasadności roszczeń powoda z uwagi na fakt, że ustalone pomiędzy powodem a pozwanymS. D. (1)wynagrodzenie było określone jako wynagrodzenie ryczałtowe. Pozwany zakwestionował wartość robót dodatkowych na kwotę 90.000,00 zł.
Pozwany zarzucił, że powód nigdy nie został mu zgłoszony jako podwykonawca , nigdy nie wyraził zgody na podwykonawstwo powoda względem pozwanegoS. D., nie została przedstawiona mu jakakolwiek pisemna umowa pomiędzy powodem a pozwanymS. D.. Ponadto pozwany(...) SAzarzucił, że zawarta w dniu 9 lipca 2015 roku pomiędzy powodem a pozwanymS. D.umowa określała wynagrodzenie w kwocie 140.000,00 zł jako wynagrodzenie ryczałtowe i dodatkowe wynagrodzenie nie jest powodowi należne.
W ustosunkowaniu się do zarzutów zawartych w sprzeciwach powód w piśmie procesowym z dnia 20 lipca 2016 roku (k.248) zaprzeczył jakoby zlecenie z dnia 9 lipca 2015 roku za cenę 140 000 zł netto zawierało roboty dotyczące uziomu kratowego zewnętrznego, zakresu tych prac nie obejmował również przedmiar. Według powodaW. B. (2)był umocowany do wszelkich czynności związanych z realizacją umowy z głównym wykonawcą(...), a do realizacji tej umowy konieczne było zlecanie poszczególnych robót podwykonawcom, w tym korespondowania z nimi, czy wykonywania odbioru tych usług. W ocenie powodaW. B. (2)działał w stosunku do powoda jako pełnomocnika pozwanegoD., który dotychczas nie kwestionował czynności wykonanych w jego imieniu przezW. B. (2). PozwanyE.wyraził zgodę na powoda jako podwykonawcę pozwanegoS. D.i była to czynna zgoda dorozumiana. O wiedzyE.co do osoby podwykonawcy oraz zakresu wykonywanych przez niego robót świadczyły treść notatek z narad koordynacyjnych, korespondencja email pomiędzy stronami postępowania w tym przesłanie pozwanemuE.umowy nr (...).
Sąd ustalił następujący stan faktyczny:
W dniu 2 czerwca 2015 rokuPrzedsiębiorstwo Budownictwa (...) S.A.wS.zawarło umowę na wykonanie robót budowlanych nr(...)z podwykonawcąPPHU (...), której przedmiotem było wykonanie robót budowalnych pn. „Budowa podstacji trakcyjnej wykonanie robót budowalnych, budowlano – montażowych i instalacyjnych dla jednego obiektu zasilania sieci trakcyjnej, podstacji trakcyjnej PTP., zlokalizowanego na linii kolejowej E30;działka nr (...)obrębP.gminaN..”
Dowód: umowa z dnia 2 czerwca 2015 roku k. 230-234
Tego samego dnia tj. 2 czerwca 2015 rokuS. D. (1)udzielił pełnomocnictwaW. B. (2)do reprezentowaniaS. D. (1)i jego firmy w sprawach związanych z negocjowaniem warunków umowy, zfirmą (...)na obiekcie objętym ww. umową, oraz podejmowania wszelkich czynności dotyczących realizacji umowy, w tym w szczególności podpisywania protokołów odbioru, dokonywania ustaleń związanych z wykonywaniem prac, wydawania poleceń służbowych, do odbioru materiałów i usług, negocjowania i zawierania ewentualnych zmian umowy.
Na mocy ww. pełnomocnictwaW. B. (2)nie miał upoważnienia do zlecania prac podwykonawcom i zawierania z nimi umów czy też zmiany w tym rozszerzenia zakresu prac zleconych wcześniej podwykonawcy.
Dowód: pełnomocnictwo z dnia 2 czerwca 2015 roku k. 22; zeznania świadkaW. B. (2)k. 333
(...)zlecił pełnienie funkcji kierownika budowyW. B. (2). W ramach pełnionej funkcjiW. B. (2)posiadał ustne przyzwolenie od(...)na negocjowanie i wyszukiwanie podwykonawców oraz osób niezbędnych do wykonania zlecenia. Nie posiadał jednak upoważnienia do zlecania podwykonawcom prac czy zawierania z nimi umów.
Dowód: zlecenie z dnia 1 września 2015 roku k. 209-210.; zeznania świadkaW. B. (2)k. 333
Część prac objętych umową z(...)nr(...),S. D. (1)zlecił dalszemu podwykonawcyG. S. (1)prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowo – Produkcyjno – Usługowa(...)G. S. (1). W tym celu działający imieniemS. W.B.przesłał w dniu 21 maja 2015 roku powodowiG. S. (1)za pośrednictwem poczty elektronicznej przedmiar z zakresem prac - do wyceny, dotyczący wykonania instalacji elektrycznej z uziomem kratowym wewnętrznym budynku podstacji PTP.. Przedmiar nie obejmował uziomu zewnętrznego.W. B. (2)wyraźnie określił , iż kosztorys ma dotyczyć zakresu wynikającego z przedmiaru , tj. bez uziomu zewnętrznego tj. ściśle określonego fragmentu prac elektrycznych.
Dowód: wiadomość e-mail z dnia 21 maja 2015 roku wraz z przedmiarem robót k. 10-13; zeznania świadkaW. B. (2)k. 334; zeznania świadkaW. Z.k. 343
Powód przygotował kosztorys ofertowy w określonym wyżej zakresie, odpowiadający przesłanemu mu przedmiarowi.
W dniu 9 lipca 2015 roku zleceniem(...)S. D. (1)zleciłG. S. (1)wyceniony zakres prac, ujęty w zleceniu jako wykonanie instalacji elektrycznych według projektu wraz z uziomem kratowym w budynku podstacji PTP.. Załącznikiem do zlecenia był projekt techniczny, zakresem pomocniczym przedmiar. Strony ustaliły kwotę ryczałtową tytułem wynagrodzenia na 140 000,00 zł. Płatności miały następować przelewem na rachunek Wykonawcy, w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zabezpieczeniem wykonania umowy była kaucja zabezpieczająca w wysokości 10% wartości zlecenia.
Dowód: kosztorys ofertowy 14-20; zlecenie(...)z dnia 09 lipca 2015 roku k. 21; projekt realizowany przez konsorcjum wraz z załącznikami k. 89-208;, zeznania świadkaW. B. (2)k. 334
W trakcie realizacji inwestycji zaistniała potrzeba wykonania prac dodatkowych –zewnętrznego uziomu kratowego (instalacji odgromowej, instalacji na terenie podstacji, uziomu ogrodzenia). Wobec powyższego w korespondencji z dnia 22 lipca 2015 rokuW. B. (2)zwrócił się do powodaG. S. (1)z prośbą o doliczenie do zlecenia uziomu kratowego.
W dniu 27 lipca 2015 roku powód przygotował kosztorys obejmujący dodatkowo zlecone roboty. Po negocjacjach zW. B. (2)ustalono kwotę robót dodatkowych na 90 000, 00 netto. Negocjacje odbywały się za przyzwoleniem i za wiedzą pozwanego(...), którego imieniem działał kierownik kontraktuZ. M., który telefonicznie skontaktował się z prezesem zarządu(...)A. M. (1)oraz a także pracownikiembiura zarządu (...). Obaj oni znali dotychczasowy zakres pracG. S. (1),Z. M.poinformował ich o zlecanymG. S.zakresie prac dodatkowych oraz wysokości wynagrodzenia z tego tytułu. Niniejsze zostało zaakceptowane przez w/w w tym prezesa zarządu(...)A. M. (1), który stwierdził, iż jeżeli S.D.za roboty teG.S.nie zapłaci , toE.kwotę tą mu ureguluje.
Dowód: korespondencja e- mail z dnia 22 lipca 2015 roku k. 23; kosztorys z dnia 27 lipca 2015 roku k. 25; zeznania świadkaW. B. (2)k. 335, k. 345, k.346; zeznania świadkaZ. M.k. 339, k. 345; zeznania świadkaW. Z.k. 343; zeznania świadkaP. K.k. 344, zeznania reprezentanta pozwanegoA. M.k- 409
W dniu 25 sierpnia 2015 roku powódG. S. (1)otrzymał odW. B. (2)projektumowy nr (...)r/(...)w zakresie prac: wykonanie instalacji elektrycznych wraz z uziomem kratowym według projektu wykonawczego, z sugestią jej wydrukowania oraz podpisania. Wynagrodzenie za wykonanie instalacji elektrycznej wraz z uziomem kratowym oraz instalacją masztów odgromowych budynku wskazano na kwotę 230 000,00 zł, na którą to kwotę składała się 140 000 zł ( z dotychczasowego zlecenia) oraz 90 000 zł ( ustalona przezW. B.za roboty dodatkowe). Zabezpieczeniem wykonania umowy było pobranie przez Zamawiającego kaucji w wysokości 10%, która miała zostać zwrócona wykonawcy w następujący sposób: 7% po bezusterkowym odbiorze końcowym przedmiotu umowy; 3% po okresie gwarancji. Projekt tej umowy został przesłany przezW. B. (2)bez wiedzy pozwanegoS. D. (1). O jej treści dowiedział się od powodaG. S. (1), który przedstawił mu rzeczoną umowę do podpisu. Umowa nie została podpisana przezS. D. (1), który powoływał się na brak środków pieniężnych od(...)na prace dodatkowe.
Dowód: korespondencja e- mail z dnia 25 sierpnia 2015 roku k. 28;umowa nr (...)k. 29-32; zeznania świadkaW. B. (2)k. 336, 337; zeznania świadkaZ. M.k. 339
Wówczas powyższy problem został zgłoszony przez powodaG. S. (1)w bezpośredniej rozmowie telefonicznej z prezesem(...)A. M. (1), który poprosił o przekazanie dokumentacji dotyczącej zobowiązań pozwanegoS. D. (1)wobec powoda i zapewnił o uregulowaniu należności za prace dodatkowe. Na przełomie sierpnia/września 2015 roku powód przekazałW. S. (1)( pracownikowi(...)) na budowie w miejscowościB.żądane dokumenty (zlecenie z 9.07.2015r., projekt umowy przesłanej mailem dnia 25.08.2015r. faktury). Dokumenty teW. S.następne przekazałA. M. (1).
Dowód: zeznania świadkaW. S. (1), zeznania świadkaA. M. (1)k- 407- 410.
Celem rozwiązania tej sytuacji dla umożliwienia uregulowaniaG. S. (1)zapłaty za dodatkowe roboty,E.iS. D. (1)podjęli rozmowy, których wynikiem był podpisanie w dniu 2.10.2015r.aneksu nr (...)doumowy (...), na mocy którego(...)(Wykonawca) zlecił, aS. D. (1)(Podwykonawca) przyjął do realizacji wykonanie uziomu kratowego na terenie podstacji PTP.(par. 2) , przy zwiększeniu wynagrodzenia o kwotę 50 000 zł. Na etapie spisywania tej umowyE.zS. D.był w sporze co do zakresu zleconegoS. D.,E.bowiem był zdania, iż uziom zewnętrzny należał do pierwotnego zleconegoS. D.zakresu i winien on pokryć wartość dodatkowego zleceniaG. S. (1)w kwocie 90 000 netto. Kompromisowo strony ustaliły, żeE.zwiększy wartość wynagrodzeniaS. D.o kwotę 50 000 zł i wartość tąS. D.zapłaciG. S.tytułem części ustalonej między nimi do pokrycia przez(...).
Dowód:aneks nr (...)z dnia 2.20.2015 roku k. 27; zeznania świadkaZ. M.,W. S.k- 408, zeznania w charakterze stronyA. M.k- 412 A.
W trakcie przebudowy podstacji trakcyjnej PTP.miały miejsce Narady Koordynacyjne, w których brali udział przedstawiciele Inwestora głównego, podwykonawców oraz dalszych podwykonawców- w tym powódG. S. (1)jako kierownik robót elektrycznych.
Dowód: listy obecności stanowiące załączniki do Notatek z Narady Koordynacyjnej k. 53-64
Powód wykonał w całości prace objęte zleceniem z dnia 9 lipca 2015 r. jak i prace dodatkowe (wykonanie uziomu zewnętrznego) na przełomie września i października 2015 roku. Później miały miejsce jeszcze prace poprawkowe i usterkowe. W dniu 15 grudnia 2015 roku inwestor(...) S.A.Oddział wW.–Usługi Zakład (...)odebrał prace wykonane na obiekcie inwestycyjnym Podstacja TrakcyjnaP..
W dniu 22 grudnia 2015 roku miał miejsce odbiór robót wykonanych przez powodaG. S. (1). Protokół odbioru podpisany został przezW. B. (2)orazG. S. (1). Zamawiający nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń zarówno co do prac głównych jak i dodatkowych.
Dowód: protokół obioru wykonanych robót k. 42; protokół odbioru końcowego k. 33-36; protokół przekazania dokumentacji powykonawczej k. 37; zeznania świadkaW. B. (2)k. 336, 337
Z tytułu wykonanych prac, powód w dniu 31 sierpnia 2015 roku wystawił pozwanemuS. D. (1)fakturę VAT nr (...)na kwotę 161 000 zł netto, 198,030 zł brutto (I etap budowy). Kolejnafaktura nr (...)została wystawiona przez powoda w dniu 22 grudnia 2015 roku i obejmowała kwotę 69 000 netto , 84 870,00 zł brutto (II etap budowy). Powyższe faktury łącznie opiewały na kwotę 230 000, 00 zł netto, 282 900, 00 brutto.
Dowód: faktury VAT k. 39, 41.
W dniach 9 grudnia 2015 roku, 25 lutego 2016 roku oraz 25 lutego 2016 rokuG. S. (1)kierował pisma bezpośrednio do(...), wnosząc o rozliczenie należności za wykonane prace na podstacji PTP.. W odpowiedzi na powyższe(...)w piśmie z dnia 12 lutego 2016 roku poinformował powoda o braku podstaw do solidarnej odpowiedzialności(...)zS.D.za nieuregulowane należności wynikające z umowy z dalszym podwykonawcą. Pismo o zbieżnej treści zostało również skierowane do podwykonawcyPPHU (...). Kolejnym pismem z dnia 11 marca 2016 roku(...)wezwał podwykonawcę do wyjaśnienia sytuacji dotyczących roszczeń o zapłatę kierowanych do(...)przez dalszych podwykonawców ((...)G. S. (1)oraz(...)M. B.).
Dowód: korespondencja z dnia 9 grudnia 2015 roku k. 43; korespondencja z dnia 25 lutego 2016 roku k. 44; pismo z dnia 12 lutego 2016 roku k. 235; pismo z dnia 4 marca 2016 roku k. 236; pismo z dnia 11 marca 2016 roku k. 237; korespondencja e- mail k. 252
W dniu 31 marca 2016 roku pozwanyS. D. (1)obciążony został karą umowna w wysokości 120 000,00 zł z tytułu powierzenia wykonania części robót objętychumową (...)na rzecz dalszych podwykonawców ((...)G. S. (1)oraz(...)M. B.) bez akceptacji głównego wykonawcy oraz z tytułu braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia na ich rzecz.
Dowód: pismo z dnia 31 marca 2016 roku k. 239;nota księgowa nr (...)k. 240
Pismem z dnia 19 kwietnia 2016 roku skierowanym do:(...) S.A.wW.,(...) S.A.oddział (...),Przedsiębiorstwa Budownictwa (...) S.A.wG.orazS. D. (1)prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwąPPHU (...)wD.do zapłaty kwoty 39 830,00 zł tytułem części należności z faktury F(...)oraz całości faktury F(...)na kwotę 84 870,00 zł.
Dowód: pismo z dnia 19 kwietnia 2016 roku k. 47
W dniu 20 kwietnia 2016r. odbyło się spotkanie z udziałem przedstawiciela inwestora,S. D. (1)oraz przedstawicieliE.tj.A. M.iW. S., w wyniku którego strony ustaliły, iżS. D.wyraża zgodę ma zapłatę przezE.jemu przysługujących należności odE.na rzecz podwykonawców m.inn.(...)G. S. (1). W celu rozliczenia i umożliwienia wypłatyS. D.miał dostarczyćE.umowy cesji z podwykonawcami, w tym umowę zawartą pomiędzyS. D., aG. S.(cesjonariuszem). Umowy innych podwykonawców zostały zawarte i dostarczone , umowa zG. S.nie została zawarta i w związku z tym nie została dostarczona.
W dniu 11 maja 2016r. w wiadomości e- mail skierowanej doS. D.A. M.poinformował, iż otrzymał cesję dot. innych podwykonawców , aG. S. (1)nie, a wszystkie cesje będę realizowane jednocześnie ( stosownie do wartości zatrzymanych środków w stosunku doS. D.).
W tym samym dniuA. M.poinformowałG. S. (1), że wypłata nastąpi po otrzymaniu wszystkich cesji.
Dowód: porozumienie z dnia 29 kwietnia 2016 roku k, 317; korespondencja e- mail k. 254; zeznania świadkaW. S., oraz reprezentanta pozwanegoA. M.k- 409 – 410 .
Sąd ustalił powyższy stan faktyczny na podstawie dowodów w zakresie powołanym przy powyższych ustaleniach. Sąd oparł się na dowodach z dokumentów i wydrukach mailowych jako nie kwestionowanych przez strony również w zakresie, iż osoby w dokumentach tych podpisane oraz podane jako nadawcy i odbiorcy wiadomości złożyły oświadczenia jak w treści. Sąd uznał za wiarygodne zeznania świadków i stron w zakresie powołanym jak wyżej oceniając je jako spójne, logiczne i znajdujące odzwierciedlenie w pozostałym materiale dowodowym.
Sąd pominął dowód z zeznań pozwanegoD., uznając jego niestawiennictwo za nieusprawiedliwione. Wnioski co do dowodu z opinii biegłych zostały przez strony cofnięte.
Sąd zważył co następuje:
W niniejszej sprawie przedmiot roszczenia stanowiła należność za roboty podstawowe (pierwotna wartość netto 140 000 zł – brutto 172 200 brutto) i za roboty dodatkowe ( pierwotna wartość netto 90 000 zł – brutto 110 700 zł).
W pierwszej kolejności należało rozstrzygnąć zarzut obu pozwanych, czy istotnie zakres robót podstawowych ujęty w zleceniu z dnia 9 lipca 2015r. obejmował również zakres robót wskazanych przez powoda jako dodatkowe.
W ocenie Sądu brak było podstaw dla przyjęcia, iż zakres robót zleconych dodatkowo, a obejmujących tzw. uziom zewnętrzny podstacji PTP., mieścił się w zakresie zlecenia podstawowego z dnia 9 lipca 2015 roku. Zeznania świadków, powoda oraz dokumenty dotyczące tego zlecenia - przedmiar i kosztorys, a także sekwencja zdarzeń wskazywały bezsprzecznie, że pozwanyS. D. (1)nie zlecił powodowiG. S. (1)wykonania uziomu zewnętrznego pierwotnym zleceniem. Powód otrzymał do wyceny tylko pewien , ścisłe określony zakres robót energetycznych , ten zakres wycenił i ten zakres został mu zlecony. Wynikało to wyraźnie z zeznań świadkaB., który prowadził negocjacje w tej sprawie oraz powoda. Nadinterpretacja zapisów zlecenia dokonana przez pozwanych nie znajdowała odzwierciedlenia w rzeczywistym stanie rzeczy i przede wszystkim woli stron zawierających wówczas przedmiotowa umowę. Stąd wynagrodzenie ryczałtowe uzgodnione w pierwotnym zleceniu z dnia 9 lipca 2015 roku opiewające na kwotę 140 000 zł nie dotyczyło spornego uziomu zewnętrznego. Chybione zatem były twierdzenia pozwanych jakoby wynagrodzenie to było wynagrodzeniem ryczałtowym obejmującym także ewentualne „dodatkowe” zlecenia, niejako obok zlecenia głównego z dnia 9 lipca 2015 roku, zwłaszcza że roboty dodatkowe zostały wycenione na kwotę 90 000,00 zł, a więc jest to kwota która zwiększała wartość podstawowego zlecenia o ponad połowę.
Tym samym przyjąć należało, iż wykonane przez powoda zostały zrealizowane zarówno w zakresie podstawowym jak i dodatkowym.
Kolejna kwestia podlegająca rozstrzygnięciu to kwestia osoby odpowiedzialnej za zapłatę wyżej wskazanego wynagrodzenia.
Rozpatrując w tym zakresie odpowiedzialność pozwanych to istota sprowadzała się do rozstrzygnięcia czy na gruncie ustalonego stanu faktycznego doszło do spełnienia przesłanek odpowiedzialności solidarnej pozwanych względem powoda na gruncieart. 6741k.c., za prace wykonane zgodnie ze zleceniem z dnia 9 lipca 2015 roku, a także kto, w jakim zakresie i w jakiej wysokości winien ponieść koszty robót dodatkowych zleconych powodowi, a polegających na wykonaniu uziomu zewnętrznego podstacji PTP..
W myślart. 6471kcwarunkiem przypisania solidarnej odpowiedzialności obciążającej inwestora, za prace wykonane przez podwykonawcę jest wyrażenie przez inwestora zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą. Może nastąpić to w sposób czynny lub bierny, przy czym w tym drugim wypadku, przy zachowaniu warunków określonych przezart. 6471§2 k.c., ustawodawca stworzył fikcję prawną wyrażenia takiej zgody( tzw. zgoda milcząca).
Wyrażenie zgody w sposób czynny, jak to przesądził Sąd Najwyższy w uchwale składu siedmiu sędziów zdnia 29 kwietnia 2008 r., III CZP 6/08 może natomiast nastąpić przez każde zachowanie inwestora, które w sposób dostateczny ujawnia jego wolę akceptacji umowy zawartej z podwykonawcą (art. 60 k.c.). Tym niemniej zgoda inwestora, wyrażona w sposób dorozumiany czynny ( tak jak to jest przyjęte przy zgodnie „milczącej”) jest skuteczna, gdy dotyczy konkretnej umowy, której istotne postanowienia, decydujące o zakresie solidarnej odpowiedzialności inwestora z wykonawcą za wypłatę wynagrodzenia podwykonawcy są znane inwestorowi, albo z którymi miał możliwość zapoznania się (także wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 kwietnia 2008 r. V CSK 492/07, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 października 2010 r. II CSK 210/10).
Co więcej czas wyrażenia zgody przez inwestora jest obojętny i zgoda ta może zostać wyrażona zarówno przed zawarciem umowy, w czasie jej zawierania jak i po jej zawarciu ponieważart. 6471§2 k.c.nie przewiduje żadnych ograniczeń w tym zakresie (m.inn. wyrok SN z dnia 20 czerwca 2007 roku, II CSK 108/07)
Analiza zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego i poczynione na tej podstawie ustalenia faktyczne dały podstawę do stwierdzenia, iż powódG. S. (1)wykonał roboty objęte zarówno zleceniem podstawowym z dnia 9 lipca 2015 roku na kwotę 140 000 zł netto jak i roboty tzw. dodatkowe na kwotę 90 000 zł netto.
W świetle powyższych zważań, Sąd uznał, iż wynagrodzenie za roboty zlecone w dniu 9 lipca 2015 roku winien uiścić pozwanyS. D. (1). Za roboty te również winien zapłacić(...)na zasadzie solidarnej odpowiedzialności inwestora wynikającej z cytowanego powyżej 6471k.c., którą stosuje się odpowiednio do stosunków pomiędzy wykonawcą a dalszym podwykonawcą. W tym zakresie wskazać należy, że pozwany(...)znał dokładnie zakres wykonywanych przez powoda robót podstawowych na bieżąco kontrolował budowę. Miał tam swoich pracowników jak i ustanowionego przez siebie kierownika budowy. Powód uczestniczył w naradach koordynacyjnych podczas których wspólnie omawiano postępy prac, a jego obecność, jak i zakres wykonanych robót nie były kwestionowane. Ponadto pozwany w sierpniu/wrześniu 2015r. , a więc w trakcie realizacji przez powoda prac otrzymał odG. S.cały komplet dokumentów, w tym pierwotne zlecenie oraz projekt umowy dodatkowej.
Tym samym obaj pozwani co do zasady zobowiązani są względem powoda do solidarnej zapłaty nieuiszczonych należności za wykonanie robót zleconych w dniu 9 lipca 2015 roku.
Co się zaś tyczy robót dodatkowych Sąd nie miał podstaw by przyjąć, iż to pozwanyS. D. (1)zlecił powodowi tzw. roboty dodatkowe. Niewątpliwie zlecił jeW. B. (2), który jednak nie miał upoważnienia do zawarcia takiej umowy i zaciągania zobowiązania imieniemS. D. (1). Zlecenie to jednak werbalnie złożone przezW. B. (2)zostało złożone w porozumieniu i akceptacji z(...) SA, który w osobie prezesa zarządu zdecydował o wykonywaniu niniejszego przezG. S. (1), akceptując przedmiot robót i cenę. Stąd też(...) SAobowiązanym jest do zapłaty z powyższego tytułu ustalonej i zaakceptowanej przez niego kwoty 90 000 zł netto.
Akceptacji niniejszego wraz z zobowiązaniem się do zapłaty kwoty co najmniej 50 000 zł netto dokonał równieżS. D. (1). Nastąpiło to w drodze ustaleń pomiędzy uczestnikami procesu budowalnego, kiedyG. S.zwrócił się doS. D. (1)o podpisanie umowy z dnia 13.07.2015r. ( przesłanej mailem z dnia 25.08.2015r.) mającej sformalizować kwestię dodatkowego zlecenia. Wówczas to S,(...) SAustalili, iż wartość dodatkowego zlecenia w części, a to w kwocie 50 000 złS. D. (1)zapłaciG. S. (1), z powiększonego wynagrodzenia na mocyaneksu nr (...)do umowy z dnia 2.10.2015r. zawartego pomiędzyE., aS. D.. Taki aneksE.iS. D.zawarli. Stąd też Sąd uznał, iż skoro pozwanyS. D. (1)zawarł powyższą umowę ze zwiakszonym wynagrodzeniem celem sfinansowania robót dodatkowychG. S., to tym samym zaakceptował zlecenieG. S.prac dodatkowych , zobowiązując się do zapłaty z tego tytułu co najmniej 50 000 zł netto. Taka bowiem kwota wynikała z aneksu. Ustalenia co do rozliczenia przedmiotowych robót pomiędzy pozwanymi wynikały z zeznań świadkaW. S.oraz prezesaA. M., znajdując odzwierciedlenie w zakresie faktu zwiększenia wynagrodzenia wynikającego wprost zaneksu nr (...)do umowy. To te osoby prowadziły rozmowy zS. D. (1), czyniły z nim ustalenia i podpisywały umowę znając wolę i treść intencji stron, przynajmniej co do kwoty objętej umową. Zeznaniom tym zresztą nie przeciwstawiono żadnego przeciwdowodu , a pozwanyS. D. (1)wezwany celem przesłuchania w charakterze strony nie stawił się bez należytego usprawiedliwienia.
Niniejszy aneks choć czyni odpowiedzialnym solidarnieS. D. (1)w zakresie co do kwoty 50 000 zł netto, nie zwalnia jednocześnie w stosunku doG. S.pozwanegoE., skoro pełna należność z tytułu robót dodatkowych zleconych przezE.nie została zapłacona powodowi. Dla zwolnienia takiego w stosunku do powodaG. S.na podstawie umowy zawartej pomiędzy jedynie pozwanymi S.(...) SA- brak podstaw.
Zawierając w/w umowę, pozwanyS. D. (1)zaakceptował zobowiązanie do zapłaty kwoty 50 000 zł netto na rzecz powodaG. S. (1), dla zasądzenia odS. D.pozostałej kwoty z tytułu robót dodatkowych brak podstaw. W tym zakresie niewystarczającym były jedynie źródła osobowe, bez odzwierciedlenia niniejszego w jakimkolwiek dokumencie. Kwota 50 000 zł w świetle zeznań w/w poparta jest umową podpisaną przezS. D., zobowiązanie w pozostałej części z niej nie wynika.
Zważywszy na powyższe Sąd w zakresie odpowiedzialności(...) SAmając na uwadze zasadne wynagrodzenie z tytułu wykonanych robót przez powoda na kwotę 172 200 brutto ( 140 netto) - roboty podstawowe oraz 110 700 brutto ( 90 000 netto) – za roboty dodatkowe, mając na uwadze częściową zapłatę w kwocie 158 200 zł i nie dochodzoną przez powoda kwotę 3741 zł - tytułem kaucji - zasądził od(...) SAróżnicę w wysokości dochodzonej pozwem tj. 120 959 zł na zasadzie art.art. 6471kci647 kcz odsetkami - stosownie do terminów płatności w poszczególnych fakturach na zasadzieart. 481 kc.
Od pozwanegoS. D. (1)Sąd zasądził kwotę 73 235 tj. od żądanej kwoty 120 959, 00 zł odliczył 47 724 zł . Odliczona kwota to dochodzona przez powoda kwota robót dodatkowych za których wartość jak wskazano to w rozważaniach prawnychS. D. (1)nie odpowiadał ( 40 000 netto, 49 200 brutto), przy czym nie podlegała ona odliczeniu w całości bo i powód jej w całości nie dochodził, odliczając już przed wniesieniem pozwu i nie obejmując pozwem kaucji 3% w wysokości 1476 zł. Stąd brak było podstaw dla odliczenia wartości , która nie była objęta pozwem tj. w wysokości 3% od kwoty 49 200 zł. Stąd obniżenie dotyczyło różnicy pomiędzy 49 200 , a 1476, co dało wynik 47 724 zł.
O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawieart. 100 k.p.c.stosunkowo rozdzielając koszty.
Powód poniósł koszty w łącznej wysokości 15 135,36 zł ( 6048, 17,7200,1870). PozwanyS. D. (1)poniósł koszty w łącznej wysokości 8 496,42 zł (7 200 zł, 411,21, 411,21, 80,175, 175 ). Pozwany(...)poniósł koszty w łącznej wysokości 7 217,00 zł ( 7200, 17). Powód jedynie częściowo tj. w 60% wygrał spór z pozwanymS. D. (1), stąd zobowiązany jest do zwrotu na jego rzecz kwoty 3 387,77 zł stanowiącej 40% kosztów tego pozwanego (pkt 4 wyroku). Koszty wygranej części powództwa powoda tj. 60% w wysokości 9 081,22 zł zobowiązani są zwrócić na rzecz powoda obaj pozwani solidarnie (pkt 5 wyroku). Pozostałą część kosztów wygranych przez powoda w stosunku do pozwanegoE.(dalsze 40%) tj. kwotę 6 054,14 zobowiązany jest uiścić na rzecz powoda pozwany(...)jako przegrywający proces w całości.

```yaml
court_name: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
date: '2016-12-21'
department_name: VI Wydział Gospodarczy
judges:
- Anna Harmata
legal_bases:
- art. 100 k.p.c.
- art. 60 k.c.
recorder: Małgorzata Florek
signature: VI GC 236/16
```