Title: wetten.nl - Regeling - Regeling verlenging GSM-vergunningen 2013 - BWBR0032012

Source: https://wetten.overheid.nl/BWBR0032012/

Content:
{"title": "wetten.nl - Regeling - Regeling verlenging GSM-vergunningen 2013 - BWBR0032012", "content": "Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 20 september\n                                    2012, nr. WJZ / 12325265, houdende regels omtrent de procedure tot verlenging van\n                                    de GSM-vergunningen (Regeling verlenging GSM-vergunningen 2013)\n\nDe Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;\n\nGelet op artikel 1, vierde lid, van het Besluit continu\u00efteit mobiele telecommunicatiedienstverlening;\n\nBesluit:\n\nIn deze regeling wordt verstaan onder:\n\na. \nmededeling: de mededeling, bedoeld in artikel 42 van de Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 800, 900 en\n                                             1800 MHz;\n\nb. \nvergunning: een vergunning als bedoeld in kolom 1 van tabel 1 van het Verlengbaarheidsbesluit GSM-vergunningen 2013.\n\n1 Een aanvraag om verlenging van de looptijd van een vergunning wordt ingediend bij\n                                          de minister.\n\n2 De aanvraag wordt niet eerder dan twintig werkdagen na de dag waarop de mededeling\n                                          wordt gedaan, en uiterlijk om 14:00 uur op de vijfentwintigste werkdag na de dag waarop\n                                          de mededeling wordt gedaan, per post ontvangen dan wel door middel van persoonlijke\n                                          overhandiging ingediend op het volgende adres: Agentschap Telecom, Emmasingel 1, 9726\n                                          AH Groningen.\n\n3 Bij persoonlijke overhandiging van de aanvraag wordt een bewijs van ontvangst afgegeven\n                                          dat is voorzien van datum en tijdstip van ontvangst en ondertekening.\n\n4 De aanvrager dient slechts \u00e9\u00e9n aanvraag als bedoeld in onderdeel A van de bijlage en \u00e9\u00e9n aanvraag als bedoeld in onderdeel B van de bijlage in, ook indien hij als\n                                          houder van meer dan een vergunning aanspraak wenst te maken op verlenging van zijn\n                                          vergunningen.\n\n5 De aanvraag wordt ingediend met gebruikmaking van zowel onderdeel A als onderdeel\n                                          B van het in de bijlage opgenomen model en gaat vergezeld van de in dit model genoemde gegevens en bescheiden.\n                                          De aanvraag wordt ingediend in de Nederlandse taal, of, voor de onderdelen waarbij\n                                          dat in het in de bijlage opgenomen model is aangegeven, in de Engelse taal.\n\n6 Indien niet is voldaan aan het het tweede, vierde en vijfde lid weigert de Minister\n                                          van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie de verlenging van de vergunning.\n\n1 Indien de aanvrager niet heeft voldaan aan een van de in artikel 2, vierde en vijfde lid, gestelde eisen, deelt de minister dit de aanvrager mee en stelt de minister de aanvrager\n                                          gedurende een in de mededeling genoemde termijn in de gelegenheid het verzuim te herstellen.\n\n2 De gegevens of bescheiden ten behoeve van het verzuimherstel worden per post ontvangen\n                                          op dan wel door middel van persoonlijke overhandiging ingediend op het adres, genoemd\n                                          in artikel 2, tweede lid, binnen de in de mededeling bedoeld in het eerste lid gestelde termijn, met dien\n                                          verstande dat de ontvangst geschiedt v\u00f3\u00f3r 17.00 uur.\n\n3 Indien het verzuim niet binnen de termijn, bedoeld in het eerste en tweede lid, en\n                                          op de wijze, vermeld in het tweede lid, is hersteld of de aanvrager na herstel niet\n                                          heeft voldaan aan de in artikel 2, vierde en vijfde lid, gestelde eisen, kan de aanvraag buiten behandeling worden gelaten.\n\n1 De Minister beslist uiterlijk 22 februari 2013 op een aanvraag om verlenging.\n\n2 Indien niet binnen de in het eerste lid bedoelde termijn kan worden beslist, stelt\n                                          de Minister de aanvrager daarvan in kennis en geeft daarbij een termijn waarbinnen\n                                          zal worden beslist, welke termijn niet langer is dan zes weken na afloop van de in\n                                          het eerste lid genoemde termijn.\n\n3 Indien de Minister met betrekking tot de aanvraag bedoeld in onderdeel A van de bijlage toepassing geeft aan het tweede lid, verlengt de Minister de vergunningen vermeld\n                                          in de aanvraag bedoeld in onderdeel B van de bijlage tot 25 mei 2013.\n\n4 Toepassing van het derde lid laat de behandeling van de aanvraag bedoeld in onderdeel\n                                          A van de bijlage onverlet.\n\nDeze regeling treedt in werking met ingang van de dag waarop het Besluit continu\u00efteit mobiele telecommunicatiedienstverlening in werking treedt.\n\nDeze regeling wordt aangehaald als: Regeling verlenging GSM-vergunningen 2013.\n\nDeze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.\n\n's-Gravenhage, 20 september 2012\n\nMinister\n\nM.J.M. Verhagen\n\nAan Agentschap Telecom,\n\nt.a.v. Projectteam verlengingen\n\nEmmasingel 1\n\n9726 AH Groningen\n\nNaam van de vergunninghouder ......\n\nAdres van de vergunninghouder ......\n\nContactpersoon ......\n\nCorrespondentieadres ......\n\nPostcode / plaats ......\n\nTelefoon ......\n\nE-mail ......\n\nHiermee dien ik een aanvraag in om de looptijd van de volgende vergunningen te verlengen\n                                       met de duur die volgt uit toepassing van artikel 2 van het Verlengbaarheidsbesluit GSM-vergunningen 2013:\n\nKenmerk beschikking\n\nUw keuze\n\nHDTP/95/5446/HP\n\nJa/nee/n.v.t.\n\nHDTP/95/5447/HP\n\nJa/nee/n.v.t.\n\nHDTP/98/595/DCS 136 U (voor zover betrekking hebbend op frequentieruimte in de 900 MHz-band)\n\nJa/nee/n.v.t.\n\nHDTP/98/595/DCS 136 U (voor zover betrekking hebbend op frequentieruimte in de 1800 MHz-band)\n\nJa/nee/n.v.t.\n\nHDTP/98/596/DCS 137 U\n\nJa/nee/n.v.t.\n\nHDTP/98/599/DCS 140 U\n\nJa/nee/n.v.t.\n\nHDTP/98/600/DCS 141 U\n\nJa/nee/n.v.t.\n\nHDTP/98/601/DCS 142 U\n\nJa/nee/n.v.t.\n\nHDTP/98/602/DCS 143 U\n\nJa/nee/n.v.t.\n\nHDTP/98/603/DCS 144 U\n\nJa/nee/n.v.t.\n\nHDTP/98/604/DCS 145 U\n\nJa/nee/n.v.t.\n\nHDTP/98/605/DCS 146 U\n\nJa/nee/n.v.t.\n\nHDTP/98/606/DCS 147 U\n\nJa/nee/n.v.t.\n\nHDTP/98/607/DCS 148 U\n\nJa/nee/n.v.t.\n\nHDTP/98/608/DCS 149 U\n\nJa/nee/n.v.t.\n\nHDTP/98/609/DCS 150 U\n\nJa/nee/n.v.t.\n\nHDTP/98/610/DCS 151 U\n\nJa/nee/n.v.t.\n\nHDTP/98/611/DCS 152 U\n\nJa/nee/n.v.t.\n\nHDTP/98/612/DCS 153 U\n\nJa/nee/n.v.t.\n\nHDTP/98/613/DCS 154 U\n\nJa/nee/n.v.t.\n\nHDTP/98/614/DCS 155 U\n\nJa/nee/n.v.t.\n\nInstructie voor invullen tabel\n\nU kunt met dit formulier alleen een verlenging aanvragen voor de vergunningen in tabel 1 in artikel 2 van het Verlengbaarheidsbesluit GSM-vergunningen 2013, die zijn overgenomen in bovenstaande tabel. Indien u een verlenging aanvraagt, kruist\n                                                      u \u2018nee\u2019 en \u2018n.v.t.\u2019 door. Indien u geen verlenging wenst, kruist u \u2018ja\u2019 en \u2018n.v.t.\u2019\n                                                      door. Indien u geen houder bent van de vergunning kruist u \u2018ja\u2019 en \u2018nee\u2019 door.\n\nDe houder van de vergunning met kenmerk HDTP/98/595/DCS 136 kan voor het in deze vergunning opgenomen 900 MHz en 1800 MHz-spectrum een verschillende\n                                                      keuze maken.\n\nUit artikel 2 van het Verlengbaarheidsbesluit GSM-vergunningen 2013 volgt dat alle vergunningen in beginsel verlengd worden met dezelfde termijn. Dit\n                                                      kan tot gevolg hebben dat een verlenging voor een langere periode wordt toegekend\n                                                      dan u op grond van uw transitieplan verwacht nodig te hebben voor de transitie. Indien\n                                                      u voor afloop van de looptijd van de verlengde vergunning uw transitie voltooid hebt,\n                                                      kunt u een verzoek tot intrekking van de verlengde vergunning, of een deel daarvan,\n                                                      indienen en gelijktijdig eerdere inwerkingtreding van uw in de veiling verworven vergunning\n                                                      verzoeken.\n\n*** De onderdelen 2.2 tot en met 2.6 en bijlage A, alsmede de in deze onderdelen genoemde\n                                             bij te voegen bescheiden en de tabellen 1 tot en met 22, mogen in de Engelse taal\n                                             worden aangeleverd. Zie voor de Engelstalige versie van deze onderdelen van het aanvraagformulier\n                                             \nwww.rijksoverheid.nl\n en \nwww.agentschaptelecom.nl\n. ***\n\nIn deze sectie worden de vragen met betrekking tot het huidige netwerk en de schattingen\n                                       van het aantal getroffen opstelpunten tijdens de geplande werkzaamheden voor de transitie\n                                       naar het nieuwe spectrumbezit nader toegelicht.\n\nDe gevraagde informatietabellen zijn gegroepeerd naar werkcategorie\u00ebn en afhankelijkheden\n                                       zoals beschreven in de eerdere secties. De categorie 'overig' kan door vergunninghouders\n                                       gebruikt worden om de werkzaamheden te beschrijven die niet onder de categorie\u00ebn A-F\n                                       in kaart kunnen worden gebracht en de daarmee corresponderende schatting van het aantal\n                                       getroffen opstelpunten.\n\nHet is mogelijk dat de veilinguitkomst, die niet bekend was bij de publicatie van\n                                       de aanvraagregeling, enkele werkcategorie\u00ebn overbodig maakt. Vergunninghouders hoeven\n                                       vragen over deze werkcategorie\u00ebn alleen in te vullen als ze relevant zijn voor hun\n                                       aanvraag.\n\nHuidig netwerk\n\nVraag\n\nAntwoord\n\n2.2.1.1\n\nTotaal aantal GSM opstelpunten (inclusief 900, 1800, en 900/1800 dual mode opstelpunten)\n\nopstelpunten\n\n2.2.1.2\n\nVan het aantal onder 2.2.1.1 aangegeven opstelpunten, het aantal alleen 900MHz opstelpunten\n\nopstelpunten\n\n2.2.1.3\n\nVan het aantal onder 2.2.1.1 aangegeven opstelpunten, het aantal 1800MHz Sites (inclusief\n                                                      alleen 1800MHz en dual-mode opstelpunten)\n\nopstelpunten\n\n2.2.1.4\n\nPercentage van 1800 MHz opstelpunten dat op dezelfde locatie staat als een 900MHz\n                                                      opstelpunt\n\n%\n\n2.2.1.5\n\nAantal bestaande UMTS opstelpunten\n\nopstelpunten\n\n2.2.1.6\n\nPercentage van UMTS opstelpunten die alleen UMTS zijn\n\n%\n\n2.2.1.7\n\nAantal alleen 900MHz opstelpunten dat in rurale gebieden is gesitueerd\n\nopstelpunten\n\n2.2.1.7\n\nAantal alleen 1800MHz opstelpunten dat in rurale gebieden is gesitueerd\n\nopstelpunten\n\n2.2.1.8\n\nFrequentiehergebruiksfactor voor 900 MHz\n\nRurale gebieden\n\n#\n\nNiet-Rurale gebieden (stedelijk/voorstedelijk)\n\n#\n\n2.2.1.9\n\nFrequentiehergebruiksfactor voor 1800 MHz\n\nRurale gebieden\n\n#\n\nNiet-Rurale gebieden (stedelijk/voorstedelijk)\n\n#\n\nOprichting nieuwe opstelpunten voor 900 MHz (Categorie A)\n\nVraag\n\nAntwoord\n\n2.2.2.1\n\nTotaal aantal nieuwe opstelpunten dat uitgerold moet worden na de veiling om de gaten\n                                                      in dekking en capaciteit te dichten ten gevolge van de reductie van 900MHz spectrumbezit\n\nopstelpunten\n\n2.2.2.2\n\nOpsplitsing van het aantal nieuwe opstelpunten zoals gespecificeerd in 2.2.2.1\n\nOpvulling 1800MHz opstelpunten om het verlies 900MHz kanalen op te vangen die gebruikt\n                                                      werden voor dekking (en waar geen alternatieve 900 kanalen voor gevonden kunnen worden)\n\nopstelpunten\n\n900MHz celdeling om belasting per cel te reduceren\n\nopstelpunten\n\n900/1800MHz celdeling om toegenomen interferentie ten gevolge van nieuw frequentieplan/frequentiehergebruiksfactor\n                                                      op te vangen\n\nopstelpunten\n\nNieuwe 900/1800MHz opstelpunten om de hot spots te dekken op de \u2018ring\u2019 \u00b9 (zie ook\n                                                      vragen 2.2.2.14 en 2.2.2.15)\n\nopstelpunten\n\nElk ander doel dat hierboven niet gedekt is (geef svp details):\n\nopstelpunten\n\n2.2.2.3\n\nHoeveel van de geplande nieuwe opstelpunten als gespecificeerd in 2.2.2.1 zullen worden\n                                                      uitgerold in grensgebieden \u00b2\n\nopstelpunten\n\n2.2.2.4\n\nHoeveel van de geplande nieuwe opstelpunten als gespecificeerd in 2.2.2.1 zullen werken\n                                                      op 900 MHz\n\nopstelpunten\n\n2.2.2.5\n\nHoeveel van de geplande nieuwe opstelpunten als gespecificeerd in 2.2.2.1 zullen werken\n                                                      op 1800 MHz\n\nopstelpunten\n\n\u00b9 Met \u2018Ring\u2019 wordt bedoeld het verschil in dekking tussen 900en 1800 cellen op hetzelfde\n                                       opstelpunt.\n\n\u00b2 Grensgebieden zijn Nederlands/Duitse grens,Nederlands/Belgische grens en de Nederlands/\n                                       Duitse/Belgische grens.\n\nDual-mode naar single-mode conversie voor 900 MHz (Categorie B)\n\nVraag\n\nAntwoord\n\n2.2.2.6\n\nHoeveel van de bestaande 900/1800 dual mode opstelpunten moeten aangepast worden om\n                                                      alleen op 1800 dragers te werken\n\nopstelpunten\n\n2.2.2.7\n\nHoeveel van de opstelpunten gespecificeerd in 2.2.2.6 zijn gesitueerd in grensgebieden\n\nopstelpunten\n\nAanpassing single-mode opstelpunten voor 900 MHz (Categorie C)\n\nVraag\n\nAntwoord\n\n2.2.2.8\n\nAantal alleen 900MHz opstelpunten dat aangepast moet worden om 1800 MHz te ondersteunen\n                                                      en alleen 1800 zullen worden\n\nopstelpunten\n\n2.2.2.9\n\nHoeveel van het aantal opstelpunten gespecificeerd in 2.2.2.8 zijn gesitueerd in grensgebieden\n\nopstelpunten\n\nGSM aanvulling voor 900 MHz op UMTS opstelpunten (Categorie D)\n\nVraag\n\nAntwoord\n\n2.2.2.10\n\nAantal bestaande UMTS opstelpunten dat aangepast moet worden om 1800 MHz dekking te\n                                                      leveren na de veiling\n\nopstelpunten\n\n2.2.2.11\n\nHoeveel van het aantal opstelpunten gespecificeerd in 2.2.2.10 zijn gesitueerd in\n                                                      grensgebieden\n\nopstelpunten\n\nCapaciteitsaanvulling voor 900 MHz op single-mode opstelpunten (Categorie E)\n\nVraag\n\nAntwoord\n\n2.2.2.12\n\nAantal alleen 900 MHz opstelpunten dat aangepast moet worden om 1800 MHz dragers toe\n                                                      te voegen om capaciteit te behouden\n\nopstelpunten\n\n2.2.2.13\n\nPercentage van alleen 900MHz opstelpunten die een 1800MHz-laag krijgen zoals gespecificeerd\n                                                      in 2.2.2.12 wat extra werk vereist om de verkeers-hotspot op te vangen op de resterende\n                                                      \u2018Ring\u2019\n\n%\n\n2.2.2.14\n\nOpsplitsing van opstelpunten zoals gespecificeerd in 2.2.2.13\n\nPercentage van deze opstelpunten waarbij verdergaande opdeling in sectoren van de\n                                                      huidige cellen mogelijk is\n\n%\n\nPercentage van deze opstelpunten waarbij verhoging van de antenne mogelijk is\n\n%\n\nPercentage van deze opstelpunten waarbij door frequentieherplanning (bijvoorbeeld\n                                                      een hogere frequentiehergebruiksfactor voor 900MHz TCH) mogelijk is, waardoor meer\n                                                      900Mhz dragers toegevoegd kunnen worden\n\n%\n\nPercentage van deze opstelpunten waarbij wijziging van de tilt van de antenne op dat\n                                                      opstelpunt, of op naburige opstelpunten, mogelijk is\n\n%\n\nPercentage van deze opstelpunten waarbij het mogelijk is nieuwe opstelpunten te bouwen\n                                                      om het verkeer hotspots op te vangen (bijvoorbeeld toevoeging van micro cellen of\n                                                      celdeling) \u00b9\n\n%\n\nAndere mogelijkheden die hierboven niet genoemd zijn (aub nader toelichten):\n\n%\n\n\u00b9 Getroffen opstelpunten in dit antwoord moeten overeenkomen met de opstelpunten genoemd\n                                       in het antwoord op vraag 2.2.2.2\n\nAfhankelijkheid tussen banden bij 900 MHz transitie (Afhankelijkheid B)\n\nVraag\n\nAntwoord\n\n2.2.2.17\n\nTotaal aantal 1800MHz opstelpunten dat opnieuw ingesteld moet worden ivm nieuw frequentieplan/hergebruiksfactor\n                                                      voordat transitiewerkzaamheden op de samenhangende 900 MHz opstelpunten kunnen starten\n\nopstelpunten\n\nOprichting nieuwe opstelpunten voor 1800 MHz (Categorie A)\n\nVraag\n\nAntwoord\n\n2.2.3.1\n\nTotaal aantal nieuwe opstelpunten dat na de veiling uitgerold zal worden om de gaten\n                                                      in de dekking en de capaciteit op te vullen ten gevolge van de reductie van 1800 spectrumbezit\n\nopstelpunten\n\n2.2.3.2\n\nAantal nieuwe opstelpunten zoals gespecificeerd in 2.2.3.1 dat 900 MHz gebruikt\n\nopstelpunten\n\n2.2.3.3\n\nAantal nieuwe opstelpunten zoals gespecificeerd in 2.2.3.1 dat 1800 MHz gebruikt\n\nopstelpunten\n\n2.2.3.4\n\nOpsplitsing van het aantal nieuwe opstelpunten zoals gespecificeerd in 2.2.3.1\n\nNieuwe 900MHz opstelpunten om verlies van alleen 1800 MHz opstelpunten op te\n\nopstelpunten\n\n900MHz celdeling om verkeersbelasting per cel te reduceren\n\nopstelpunten\n\n1800MHz celdeling om toegenomen interferentie tengevolge van nieuw frequentieplan/frequentiehergebruiksfactor\n\nopstelpunten\n\nOverige doelen die hierboven niet gespecificeerd zijn (aub nader toelichten):\n\nopstelpunten\n\n2.2.3.5\n\nHoeveel van de nieuw geplande sites zoals gespecificeerd in 2.2.3.1, zullen in grensgebieden\n                                                      worden uitgerold\n\nopstelpunten\n\nDual-mode naar to single-mode conversie voor 1800 MHz (Categorie B)\n\nVraag\n\nAntwoord\n\n2.2.3.6\n\nHoeveel van de bestaande 900/1800 dual mode opstelpunten moeten aangepast worden om\n                                                      900 MHz te ondersteunen en alleen 900 MHz te worden\n\nopstelpunten\n\n2.2.3.7\n\nHoeveel van de opstelpunten gespecificeerd in 2.2.3.6 zijn gesitueerd in grensgebieden\n\nopstelpunten\n\n2.2.3.8\n\nWelk percentage van de opstelpunten gespecificeerd in 2.2.3.6, moeten bezocht worden\n                                                      om de conversie te realiseren\n\n%\n\nSingle-mode opstelpunten voor 1800 MHz (Categorie C)\n\nVraag\n\nAntwoord\n\n2.2.3.9\n\nAantal alleen 1800 MHz opstelpunten dat aangepast moet worden om 900 MHz te ondersteunen\n                                                      en alleen 900 MHz te worden\n\nopstelpunten\n\n2.2.3.10\n\nHoeveel van de opstelpunten gespecificeerd in 2.2.3.9 zijn gesitueerd in grensgebieden\n\nopstelpunten\n\n2.2.3.11\n\nPercentage van de opstelpunten gespecificeerd in 2.2.2.9 dat bezocht moet worden om\n                                                      de aanpassing te realiseren\n\n%\n\nGSM aanvulling op UMTS opstelpunten voor 1800 MHz (Categorie D)\n\nVraag\n\nAntwoord\n\n2.2.3.12\n\nAantal bestaande UMTS opstelpunten dat aangepast moet worden om na de veiling 900MHz\n                                                      dekking te leveren\n\nopstelpunten\n\n2.2.3.13\n\nAantal opstelpunten gespecificeerd in 2.2.3.12 dat in grensgebieden is gesitueerd\n\nopstelpunten\n\nExtra capaciteit op single-mode opstelpunten voor 1800 MHz (Categorie E)\n\nVraag\n\nAntwoord\n\n2.2.3.14\n\nAantal alleen 1800 opstelpunten dat aangepast moet worden om 900MHz dragers toe te\n                                                      voegen om capaciteit te behouden\n\nopstelpunten\n\nAfhankelijkheid tussen banden bij 1800 MHz transitie (Afhankelijkheid B)\n\nVraag\n\nAntwoord\n\n2.2.3.15\n\nAantal 900 MHz opstelpunten dat opnieuw ingesteld moet worden ivm nieuw frequentieplan/frequentiehergebruiksfactor\n                                                      zodat de transitiewerkzaamheden die samenhangen met 1800MHz opstelpunten kunnen starten\n\nopstelpunten\n\nHerconfiguratie frequentieplan voor GSM opstelpunten (Categorie F)\n\nVraag\n\nAntwoord\n\n2.2.4.1\n\nAantal 900/1800MHz opstelpunten dat geherconfigureerd moet worden om gebruikt te kunnen\n                                                      worden in nieuwe frequentieplannen als gevolg van de wijzigingen in het spectrumbezit\n                                                      na de veiling, behalve die opstelpunten die al gedekt zijn door 2.2.2.1 \u2013 2.2.2.16\n                                                      en 2.2.3.1 \u2013 2.2.3.14.\n\nopstelpunten\n\n2.2.4.2\n\nAantal 900/1800MHz opstelpunten dat geherconfigureerd moet worden om gebruikt te kunnen\n                                                      worden in nieuwe frequentieplannen als gevolg van de implementatie van de nieuwe 900/1800\n                                                      MHz frequentiehergebruiksfactor, behalve die opstelpunten die al gedekt zijn door\n                                                      2.2.2.1 \u2013 2.2.2.16, 2.2.3.1 \u2013 2.2.3.14 en 2.2.4.1\n\nopstelpunten\n\nOverig\n\nBeschrijving\n\nAntwoord:\n\ngetroffen opstelpunten\n\n2.2.5.1\n\nopstelpunten\n\n2.2.5.2\n\nopstelpunten\n\nVergunninghouders die verlenging aanvragen moeten beschrijvingen bijvoegen van alle\n                                       werkzaamheden die nodig zijn om de transitie te realiseren.\n\nIn deze sectie wordt nader uitgewerkt op welke wijze vergunninghouders informatie\n                                       over transitieactiviteiten moeten bijvoegen.\n\nPlannen van vergunninghouders moeten hun activiteiten in 2 fasen beschrijven:\n\nOpstartactiviteiten: activiteiten die nodig zijn om het transitieprogramma op te starten\n                                       dwz activiteiten die plaatsvinden voordat enige activiteit op de opstelpunten begint.\n\nActiviteiten na opstart: werkcategorieactiviteiten (die beginnen na afronding van\n                                       de opstartactiviteiten).\n\nOpstartfase\n\nTabel 16 noemt de hoofdactiviteiten van de opstartfase van de transitie. Vergunninghouders\n                                       moeten voor elke opstartactiviteit het totale aantal mandagen aangeven dat nodig is\n                                       om de genoemde activiteit/taak te realiseren.\n\nOpstartactiviteit\n\nAntwoord:\n\nTotale werkbelasting (mandagen)\n\n2.3.1.1\n\nStart programma en project\n\n2.3.1.2\n\nAfspraken met leveranciers en aanbesteding\n\n2.3.1.3\n\nVeldtesten\n\n2.3.1.4\n\nPlanning\n\n2.3.1.5\n\nAndere opstartactiviteiten \u00b9\n\n\u00b9 Alle activiteiten onder 'Overige werkcategorie\u00ebn' moeten opgesomd en beschreven\n                                       worden.\n\nActiviteiten na opstartfase\n\nTabel 17 noemt elke werkcategorie en toont de informatie die vergunninghouders moeten\n                                       leveren voor elk van deze categorie\u00ebn mbt de vereiste activiteit:\n\n\u2022 \nAantal cellen per opstelpunten dat getroffen is door de transitie: vergunninghouders moeten het aantal cellen per opstelpunt noemen dat getroffen wordt\n                                             (vereiste activiteit) tijdens de transitie. Deze informatie moet worden gegeven voor\n                                             elke categorie.\n\n\u2022 \nInspanning per opstelpunt (mandagen): dit betreft het aantal mandagen dat vereist is om de activiteiten/taken af te ronden\n                                             voor een afzonderlijk opstelpunt.\n\n\u2022 \nTotale werkbelasting (mandagen): het totale aantal mandagen dat nodig is om alle activiteiten/taken af te ronden voor\n                                             de werkcategorie. Dat moet worden berekend door het aantal getroffen opstelpunten\n                                             voor die werkcategorie te vermenigvuldigen met de hoeveelheid inspanning per opstelpunt\n                                             voor die werkcategorie.\n\nWerkcategorie\n\nAntwoord: aantal door transitie getroffen opstelpunten\n\nAntwoord: inspanning per opstelpunt (mandagen)\n\nAntwoord: totale werkbelasting (mandagen)\n\n2.3.2.1\n\nCategorie A\n\nOprichting nieuwe opstelpunten\n\n2.3.2.2\n\nCategorie B\n\nDual-mode naar single mode conversie\n\n2.3.2.3\n\nCategorie C\n\nAanpassing single-mode opstelpunten\n\n2.3.2.4\n\nCategorie D\n\nGSM aanvulling op UMTS opstelpunten\n\n2.3.2.5\n\nCategorie E\n\nExtra capaciteit op single mode opstelpunten capaciteit\n\n2.3.2.6\n\nCategorie F\n\nHerconfiguratie frequentieplan\n\n2.3.2.7\n\nOverige \u00b9\n\nOverige opstelpunten- categorie\u00ebn niet hierboven genoemd\n\n\u00b9 Alle activiteiten onder 'Overige werkcategorie\u00ebn' moeten opgesomd en beschreven\n                                       worden.\n\nDe informatie van tabel 17 correspondeert met de aanvullende informatie die vergunninghouders\n                                       moeten aanleveren voor de opsplitsing van activiteiten voor elke werkcategorie. Deze\n                                       aanvullende informatie wordt toegelicht in bijlage A.\n\nVergunninghouders moeten het aantal huidige interne middelen, de geplande nieuwe interne\n                                       middelen en de externe middelen (outsourcing of inhuur) opgeven die ingezet zullen\n                                       worden voor vereiste transitieactiviteiten. De middelen moeten getoond worden bij\n                                       elke set van aciviteiten; opstartactiviteiten en activiteiten na de opstartfase (werkcategorie).\n\nTabel 18 en 20 benoemen de activiteitengroepen en werkcategorie\u00ebn en de informatie\n                                       gerelateerd aan elk daarvan die de vergunninghouders moeten opnemen in hun aanvragen.\n                                       Vergunninghouders moeten het volgende opgeven:\n\nAantal huidige interne middelen: dit is het aantal huidige interne middelen in full time equivalenten dat naar verwachting\n                                       zal worden ingezet voor het transitieprogramma. Dat moet worden berekend door het\n                                       totale aantal beschikbare mandagen in een vijfdaagse periode (werkweek) door 5 te\n                                       delen1.\n\nAantal geplande nieuwe interne middelen: dit is het aantal geplande nieuwe middelen in full time equivalenten dat naar verwachting\n                                       zal worden ingezet voor het transitieprogramma. Dat wordt op dezelfde manier berekend\n                                       als het aantal huidige interne middelen.\n\nAantal middelen via outsourcing en inhuur: dit is het totale aantal middelen dat via outsourcing en inhuur in full time equivalenten\n                                       naar verwachting zal worden ingezet voor het transitieprogramma.\n\nTotale middelen: dit is het totale aantal middelen in full time equivalenten dat naar verwachting\n                                       ingezet zal worden voor het transitieprograma.\n\nOpstartfase\n\nOpstartactiviteit\n\nAantal huidige interne middelen\n\nAantal geplande nieuwe interne middelen\n\nAantal middelen via outsourcing of inhuur\n\nTotale middelen\n\n2.4.1.1\n\nStart programma en project\n\n2.4.1.2\n\nAfspraken met leveranciers en aanbesteding\n\n2.4.1.3\n\nVeldtesten\n\n2.4.1.4\n\nPlanning\n\n2.4.1.5\n\nAndere opstartactiviteiten\n\nNa de opstartfase\n\nWerkcategorie\n\nAantal huidige interne middelen\n\nAantal geplande nieuwe interne middelen\n\nAantal middelen via outsourcing of inhuur\n\nTotale middelen\n\n2.4.2.1\n\nCategorie A\n\nOprichting nieuwe opstelpunten\n\n2.4.2.2\n\nCategorie B\n\nConversie van dual-mode naar single mode\n\n2.4.2.3\n\nCategorie C\n\nAanpassing single-mode opstelpunt\n\n2.4.2.4\n\nCategorie D\n\nGSM aanvulling op UMTS opstelpunten\n\n2.4.2.5\n\nCategorie E\n\nExtra capaciteit op single mode opstelpunten\n\n2.4.2.6\n\nCategorie F\n\nHerconfiguratie frequentieplan\n\n2.4.2.7\n\nOverig\n\nOverige categorie\u00ebn opstelpunten\n\nVergunninghouders moeten in hun aanvraag opnemen een allesomvattend Ganttschema van\n                                       het transitieproject. Het Ganttschema van het transitieproject moet bevatten:\n\n\u2022 Tijd vereist voor opstartactiviteiten\n\n\u2022 Tijdlijn voor elke werkcategorie, inclusief de totale duur van de netwerktransitie\n                                             na de veiling\n\n\u2022 Voor elke werkcategorie in het projectplan aangeven of het voor de 900 MHz of de 1800\n                                             MHz transitie is\n\n\u2022 De duur van elke hoofdactiviteit en daarbij aangeven wat de afhankelijkheden zijn\n                                             tussen de hoofdactiviteiten van dezelfde werkcategorie qua timing\n\n\u2022 Opeenvolgende/parallelle uitvoering van verschillende werkcategorie\u00ebn en daarbij aangeven\n                                             wat de afhankelijkheden zijn tussen de activiteitengroepen van verschillende werkcategorie\u00ebn,\n                                             als ze voorkomen.\n\n\u2022 Vergunninghouders moeten aangeven (met gebruikmaking van onderstaande tabel) welke\n                                             vertragingen ze verwachten in het projectplan die gerelateerd aan de afhankelijkheid\n                                             van de transitie werkcategorie\u00ebn bij het vrijmaken van de betreffende frequentieband,\n                                             dwz de onderlinge afhankelijkheid tussen vergunninghouders en tussen banden.\n\nType vertraging in het transitieproject\n\nAntwoord:\n\nTotale duur (werkweken)\n\n2.5.1\n\nAfhankelijkheid A\n\nOnderlinge afhankelijkheid tussen vergunninghouders\n\n2.5.2\n\nAfhankelijkheid B\n\nOnderlinge afhankelijkheid tussen banden\n\nHet Gantt projectschema moet leesbaar zijn als het wordt geprint op een pagina papier,\n                                       formaat A3.\n\nSamen met het Gantt projectschema moeten vergunninghouders een beschrijving geven\n                                       van de planning van de activiteiten die plaats moeten vinden in verschillende regio's,\n                                       met:\n\n\u2022 Allocatie van teams naar regio's\n\n\u2022 Opeenvolgende/parallelle uitvoering van dezelfde activiteit in verschillen regio's\n\nIn combinatie met het transitieprojectplan, moeten vergunninghouders hun schattingen\n                                       van de duur van de netwerktransitie na de veiling (in tabelvorm) samenvatten, volgens\n                                       specificaties in onderstaande tabel.\n\nOpsplitsing transitieduur\n\nAntwoord\n\nDuur (werkweken)\n\n2.6.1\n\nOpstartactiviteiten\n\n2.6.2\n\nTotale 900 MHz transitie\n\n2.6.3\n\nTotale 1800 MHz transitie\n\n2.6.4\n\nTotale transitieduur\n\nBijlage A beschrijft de meer gedetailleerde informatie die vergunninghouders in hun\n                                    verlengingsaanvragen bij moeten voegen mbt hun activiteiten voor elke werkcategorie.\n\nVoor elke werkcategorie (inclusief 'overig') moeten vergunninghouders bij hun aanvraag\n                                    meesturen:\n\nInspanning per opstelpunt (mandagen) [IpO]: dit is de hoeveelheid mandagen die nodig is om de activiteiten af te ronden voor\n                                    die werkcategorie, voor een single cel-opstelpunt\n\nOpstelpunten per week [OpW]: dit is het aantal opstelpunten waarvan gepland wordt waaraan in een werkweek gewerkt\n                                    kan worden (uitgaande van een werkweek van 5-dagen). Het totale aantal ('getroffen')\n                                    opstelpunten gedeeld door het aantal 'opstelpunten per week' levert de totale duur\n                                    (in weken) voor die activiteit.\n\nAls een activiteit voor een bepaalde werkcategorie niet relevant is voor een bepaalde\n                                    werkcategorie vul dan svp 0 in bij 'inspanning per opstelpunt'. Alle aanvullende activiteiten\n                                    die niet overlappen met A.1 \u2013 A.6 in tabel 22, moeten toegevoegd worden aan 'Overig'\n                                    (A.7), en moeten beschreven worden.\n\nWerkcategorie\n\nA\n\nB\n\nC\n\nD\n\nE\n\nF\n\nOverig\n\nActivititeit\n\nIpO\n\nOpW\n\nIpO\n\nOpW\n\nIpO\n\nOpW\n\nIpO\n\nOpW\n\nIpO\n\nOpW\n\nIpO\n\nOpW\n\nIpO\n\nOpW\n\nA.1\n\nOplossing ontwerp en planning\n\nA.2\n\nVoorbereiding bouwen nieuwe opstelpunten\n\nA.3\n\nBouwen nieuwe opstelpunten\n\nA.4\n\nVoorbereiding (her)configuratie opstelpunt\n\nA.5\n\n(her)configuratie opstelpunt\n\nA.6\n\nAcceptatietest and optimalisatie\n\nA.7\n\nOverig (svp toelichten)\n\nNaam en functie van degene die namens de vergunninghouder deze aanvraag indient en\n                                       ondertekent: ...... , ......\n\nInformatie of bijgevoegde bescheiden waaruit blijkt dat de indiener van de aanvraag\n                                       bevoegd is deze aanvraag namens de vergunninghouder in te dienen (bijv. door bijvoeging\n                                       van een uittreksel uit het handelsregister of een kopie van de statuten): ......\n\nDatum: ......\n\nHandtekening: ......\n\nHet Ministerie van Landbouw, Economische Zaken en Innovatie (\u2018het ministerie\u2019) is\n                                             bezig met de organisatie en planning van een multiband-veiling voor spectrum. Tijdens\n                                             deze veiling zullen ook de huidige vergunningen in de 900 MHz en 1800 MHz banden worden\n                                             geveild. Deze vergunningen zijn thans in bezit bij 3 mobiele aanbieders, KPN, Vodafone\n                                             and T-Mobile en zullen 26 februari 2013 aflopen. De veiling staat gepland voor eind\n                                             oktober 2012 en zal naar verwachting tot eind november 2012 duren.\n\nDat betekent dat de tijdsperiode tussen de uitgifte van de nieuwe vergunningen en\n                                             de afloop van de huidige vergunningen ongeveer 3 maanden zal zijn. Het is daarom waarschijnlijk\n                                             dat deze transitieperiode niet lang genoeg zal zijn voor de transitie naar de nieuwe\n                                             vergunningen wat gevolgen kan hebben op de continu\u00efteit van de huidige eindgebruikersdiensten.\n\nEen mogelijke oplossing is een tijdelijke verlenging van de huidige vergunningen van\n                                             de aanbieders. Het ministerie is bereid om de vergunningen te verlengen indien de\n                                             huidige vergunninghouders een succesvolle aanvraag indienen (Verlengbaarheidsbesluit GSM-vergunningen 2013).\n\nDeze toelichting beschrijft de wijze waarop vergunninghouders aanbieders moeten antwoorden\n                                             voor het indienen van een aanvraag die voldoet aan de eisen.\n\nVereist is dat de aanbieders een gekwantificeerde, onderbouwde en beargumenteerde\n                                             aanvraag indienen op basis waarvan de minister de duur van de verlenging zal bepalen.\n\nDeze toelichting beschrijft een aantal tabellen die ingevuld moeten worden. Deze tabellen\n                                             bevatten een opsplitsing van de voornaamste werkcategorie\u00ebn en van de basisuitgangspunten\n                                             waarmee vergunninghouders, naar het ministerie aanneemt, rekening mee hebben gehouden\n                                             bij het opstellen van hun plannen om te komen tot een verlengingsaanvraag.\n\nVergunninghouders moeten in hun aanvraag een gekwantificeerd, onderbouwd en beargumenteerd\n                                             plan uitwerken op basis van hun inschattingen van de tijd die ze nodig hebben voor\n                                             een transitie van hun oude naar hun nieuwe frequenties met behoud van de continu\u00efteit\n                                             van de GSM-dienstverlening. Dat plan moet tenminste de volgende methodologische stappen\n                                             bevatten:\n\n\u2022 Vaststellen van de transitiemaatregelen, allocatie naar werkcategorie\u00ebn en dan een\n                                                   schatting van het aantal betrokken/getroffen opstelpunten per werkcategorie\n\n\u2022 Schatting van inzet tijd/personeel voor transitiemaatregelen op elk betrokken opstelpunt\n\n\u2022 Beslissing hoeveel personeel/middelen beschikbaar zijn voor de uitvoering van het\n                                                   werk\n\n\u2022 Schatting van het onderlinge afhankelijkheid van werkcategorie\u00ebn en het meesturen\n                                                   van een Gantt projectschema\n\n\u2022 Berekening van de geschatte duur van de transitie\n\nDe stappen van deze methodologie worden hieronder verder uitgewerkt:\n\nVaststellen van de transitiemaatregelen, indeling categorie\u00ebn in en schatting van\n                                                   het aantal getroffen opstelpunten in elke categorie\n\nGegeven de veilinguitkomst, bijvoorbeeld een reductie van het aantal 900/1800 frequentiekanalen\n                                             dat een aanbieder tot zijn beschikking heeft, stelt deze stap een aantal transitiemaatregelen\n                                             vast die genomen moeten worden om ontstane gaten in de dekking en de capaciteit op\n                                             te vullen. Deze maatregelen kunnen zijn: het uitrollen van nieuwe opstelpunten, het\n                                             aanpassen van bestaande dual mode opstelpunten naar single mode of het vergroten van\n                                             de capaciteit in bestaande single mode opstelpunten. De bij de transitiemaatregelen\n                                             betrokken opstelpunten kunnen gegroepeerd worden in elkaar wederzijds uitsluitende\n                                             werkcategorie\u00ebn. Een niet uitputtende lijst van transitiewerkcategorie\u00ebn is opgenomen\n                                             in paragraaf 2.1.\n\nVoor elk van de categorie\u00ebn moet het aantal getroffen opstelpunten worden geschat.\n                                             Bijvoorbeeld, het aantal 900 MHz single mode opstelpunten dat moet worden omgezet\n                                             naar 1800 MHz moet worden geschat voor werkcategorie C.\n\nVaststellen middelen- en projectplan\n\nDeze stap neemt de vastgestelde werkcategorie\u00ebn als input en bepaalt de vereiste middelen\n                                             om de werkcategorie\u00ebn te plannen en uit te voeren, als basis voor een Gantt projectschema\n                                             voor de transitie. Deze stap dekt naar verwachting de volgende acties:\n\nSchat de benodigde tijd/personeel voor transitieacties op elk getroffen opstelpunt:\n\nGebaseerd op de activiteiten in elke werkcategorie en het aantal opstelpunten moeten\n                                             vergunninghouders de vereiste tijd en inzet van personeel (mandagen) schatten voor\n                                             elke categorie van opstelpunten.\n\nVaststellen van de beschikbare hoeveelheid personeel/middelen om het werk uit te voeren:\n\nDe vergunninghouder moet aangeven welke hoeveelheid middelen ingezet zal worden voor\n                                             die taak voor elke hoofdactiviteitscategorie. Deze middelen kunnen naar verwachting\n                                             betrokken worden van huidige interne middelen, inhuur en van leveranciers.\n\nInschatting van onderlinge afhankelijkheid van werkcategorie\u00ebn en voeg een projectplan\n                                                   bij:\n\nDe vergunninghouder moet ook nagaan in welke mate de werkcategorie\u00ebn samenhangen en\n                                             ook waar afhankelijkheden bestaan met andere vergunninghouders met het oog op het\n                                             doorvoeren van de transitie.\n\nBerekening geschatte transitieduur\n\nIn deze stap wordt op basis van de transitieactiviteiten, het aantal getroffen opstelpunten\n                                             per werkcategorie, de inschatting van de benodigde middelen (bijvoorbeeld mandagen\n                                             per activiteit), aannames over de beschikbaarheid van middelen en het projectplan\n                                             om de benodigde transitietijd te berekenen om de continu\u00efteit van GSM-diensten te\n                                             waarborgen.\n\nVergunninghouders moeten gekwantificeerde, onderbouwde en beargumenteerde plannen\n                                          aanleveren voor de rechtvaardiging van hun verzoek om verlenging. Sectie 2 van dit\n                                          document beschrijft de belangrijkste informatie die vergunninghouders moeten meesturen\n                                          met hun verzoek om verlenging.\n\nDe punten die hieronder genoemd worden zijn de drie hoog niveau informatiestukken\n                                          die vergunninghouders mee moeten sturen met hun verzoek om verlenging:\n\n\u2022 Het netwerk en de activiteiten voor de transitie\n\n\u2022 Middelen om die transitie mogelijk te maken en\n\n\u2022 Een beschrijving van het projectplan en een Gantt schema\n\nAanvragen moeten deze informatie bevatten waarbij gebruik wordt gemaakt van de tabellen\n                                          in deze sectie. De tabellen in de secties 2.2 \u2013 2.6 en Bijlage A geven de informatie\n                                          aan die vergunninghouders bij hun aanvragen moeten voegen en ook de wijze waarop deze\n                                          informatie moet worden opgenomen in hun aanvraag.\n\nDe volgende tabellen (van deze secties) moeten worden ingevuld en bij de verlengingsaanvraag\n                                          worden gevoegd: 1, 2, 3 , 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,\n                                          20, 21, 22.\n\nAangenomen wordt dat een aanvraag niet meer dan 30 pagina' s lang zal zijn, inclusief\n                                          alle door de vergunninghouder bovengenoemde ingevulde tabellen, een beschrijving van\n                                          het projectplan en de bijbehorende Gantt schema.\n\nDeze sectie beschrijft de werkcategorie\u00ebn en onderlinge afhankelijk na afloop van\n                                             de veiling, die door vergunninghouders bij de aanvraag tot verlenging dienen te worden\n                                             gebruikt in de beschrijving van hun transitieplannen.\n\nWerkcategorie\u00ebn\n\nDe werkcategorie\u00ebn na de veiling beschrijven de activiteiten die een vergunninghouder\n                                             uit kan voeren om de gevolgen van de wijzigingen in zijn huidige 900/1800 MHz spectrumbezit\n                                             op te vangen en om de continu\u00efteit van zijn eindgebruikersdiensten te verzekeren.\n                                             Opstelpunten die geraakt worden door de transitie moeten in kaart worden gebracht\n                                             in elkaar uitsluitende groepen die ge\u00efdentificeerd worden door de corresponderende\n                                             werkcategorie\u00ebn. Hierna volgt een niet uitputtende lijst van werkcategorie\u00ebn (aangeduid\n                                             A-F) die de meeste transitieactiviteiten zouden moeten dekken:\n\nCategorie A: plaatsing nieuwe opstelpunten\n\nDeze werkcategorie betreft het uitrollen van nieuwe opstelpunten na de veiling. De\n                                             nieuwe opstelpunten kunnen bijvoorbeeld worden uitgerold om de gaten in de dekking\n                                             en de capaciteit op te vullen die zijn veroorzaakt door de afname in het huidige spectrumbezit,\n                                             om verkeer af te wikkelen naar bepaalde bestaande cellen, of om toegenomen interferentie\n                                             op te vangen tengevolge van het nieuwe frequentieplan/de hergebruiksfactor van frequenties.\n\nCategorie B: conversie dual-mode naar single-mode\n\nDeze werkcategorie betreft het converteren van bestaande 900/1800 MHz dual-mode opstelpunten\n                                             naar single-mode opstelpunten. Bijvoorbeeld, de vervanging van 900 MHz dragers door\n                                             1800 MHz dragers in het scenario van minder 900 MHz spectrumbezit, of andersom, indien\n                                             het 1800 MHz spectrumbezit terugloopt als gevolg van de veiling.\n\nCategorie C: aanpassing single-mode opstelpunten\n\nDeze werkcategorie betreft de aanpassing van bestaande single mode GSM (dus alleen\n                                             900 MHz of alleen 1800 MHz) opstelpunten zodat ze na de veiling van een andere GSM\n                                             band gebruik kunnen maken. Bijvoorbeeld, de omzetting van single mode 900 MHz opstelpunten\n                                             naar 1800 MHz single mode in het scenario dat het 900 MHz spectrumbezit beduidend\n                                             afneemt, of andersom, ingeval het spectrumbezit in de 1800 MHz band beduidend afneemt\n                                             als gevolg van de veiling.\n\nCategorie D: toevoegen GSM op UMTS opstelpunten\n\nDeze werkcategorie betreft het toevoegen van een GSM laag (900/1800 MHz) op bestaande\n                                             opstelpunten waar alleen gebruik wordt gemaakt van UMTS spectrum. Dit kan door toevoeging\n                                             van 1800 cabinets (inclusief alle noodzakelijke wijzigingen aan de antenne) op de\n                                             bestaande alleen UMTS opstelpunten om de gaten in de GSM dekking op te vullen die\n                                             na de veiling ontstaan ten gevolge van een significant verlies van 900 MHz spectrum\n                                             of het verlies van grensfrequenties. Ingeval van een significant verlies van 1800\n                                             MHz frequentiekanalen kunnen UMTS opstelpunten in sommige gevallen ook gebruikt worden\n                                             voor 1800 MHz capaciteit (bijvoorbeeld ter ondersteuning van 1800 celdeling).\n\nCategorie E: toevoegen capaciteit op single-mode opstelpunten\n\nDeze werkcategorie betreft het toevoegen van capaciteit op bestaande single mode opstelpunten\n                                             door gebruik te maken van frequentiekanalen van de andere GSM band. Bijvoorbeeld door\n                                             1800 MHz dragers toe te voegen aan bestaande alleen 900-MHz opstelpunten om gaten\n                                             in de GSM capaciteit op te vullen tengevolge van reducties in 900 MHz spectrumbezit\n                                             na de veiling.\n\nIn het scenario dat het 1800 MHz spectrumbezit na de veiling afneemt, kan in bepaalde\n                                             gevallen aan bestaande alleen 1800 MHz opstelpunten capaciteit toegevoegd worden door\n                                             gebruik te maken van 900 MHz TCH dragers (en mogelijkerwijs met behulp van herplanning\n                                             van 900 MHz frequenties)\n\nCategorie F: herconfiguratie frequentieplan GSM opstelpunten\n\nDeze werkcategorie betreft de herconfiguratie van frequentiekanalen (BCCH/TCH) op\n                                             bestaande GSM opstelpunten met uitzondering van die opstelpunten die gedekt zij door\n                                             de werkcategorie\u00ebn\n\nA \u2013 E. Deze werkcategorie kan vereist zijn door de noodzaak om een nieuw nationaal/regionaal\n                                             frequentieplan te maken voor nieuwe spectrumtoewijzingen na de veiling.\n\nDe categorie\u00ebn van werkstromen beogen alle werkzaamheden te dekken die nodig zijn\n                                             om de transitie op een voldoende niveau door te voeren ten behoeve van de planning.\n                                             Het is duidelijk dat, afhankelijk van de veilinguitkomst, sommige werkcategorie\u00ebn\n                                             soms in de praktijk niet van toepassing zijn.\n\nEen voorbeeld van hoe de werkcategorie\u00ebn een veilinguitkomst in kaart kunnen brengen\n                                             ziet u in onderstaand diagram. Dit diagram is gerelateerd aan een veilinguitkomst\n                                             waarbij een vergunninghouder met minder 900 en 1800 MHz spectrumbezit uit moet zien\n                                             te komen, in combinatie met een significante verschuiving in de bestaande kanaaltoewijzingen.\n                                             Het voorbeeld geeft aan hoe de verschillende werkcategorie\u00ebn van toepassing zijn op\n                                             verschillende typen opstelpunten in het netwerk en het elkaar uitsluitende karakter\n                                             tussen de corresponderende groepen opstelpunten.\n\nDe antwoordtabellen van de vergunninghouder bevat ook een werkcategorie \u2018overig\u2019 zodat\n                                             vergunninghouders ook transitieactiviteiten kunnen beschrijven die niet in onder kunnen\n                                             worden gebracht in een van de eerder genoemde categorie\u00ebn en hun schattingen kunnen\n                                             geven van het aantal getroffen opstelpunten in de door henzelf gedefinieerde categorie.\n\nAfhankelijkheden tijdens transitie\n\nIn aanvulling op de transitiewerkcategorie\u00ebn moeten vergunninghouders ook rekening\n                                             houden met vertragingen als gevolg van afhankelijkheden gerelateerd aan het vrijmaken\n                                             van de vereiste frequentieband, bijvoorbeeld de afhankelijkheden tussen werkcategorie\u00ebn\n                                             in verschillende banden of afhankelijkheden tussen transitiewerkzaamheden van verschillende\n                                             vergunninghouders.\n\nHierna volgen de afhankelijkheden die een vergunninghouder kan ondervinden:\n\nOnderlinge afhankelijkheid tussen vergunninghouders tijdens de transitie (afhankelijkheid\n                                                   A)\n\nDe onderlinge afhankelijkheid tussen vergunninghouders tijdens de transitie correspondeert\n                                             met de vertraging die een vergunninghouder ondervindt in zijn transitiewerkzaamheden\n                                             na de veiling als hij moet wachten op de volledige uitvoering van een nieuw 900/1800\n                                             MHz frequentieplan en het vrijmaken van ongebruikte frequentiekanalen.\n\nOnderlinge afhankelijkheid tussen banden (afhankelijkheid B)\n\nDe onderlinge afhankelijkheid tussen banden is correspondeert met de vertraging die\n                                             een vergunninghouder zal ondervinden in zijn transitiewerkcategorie\u00ebn voor een GSM\n                                             band doordat hij moet wachten op de volledige uitvoering van het nieuwe frequentieplan\n                                             of voor het bepalen van de hergebruiksfactor voor de andere GSM band, bijvoorbeeld\n                                             doordat hij moet wachten op de afronding van een 1800 frequentieplan voordat hij na\n                                             de veiling een 900 naar 1800MHz transitie kan afronden.\n\nIn de onderstaande tabel staan een aantal definities van termen opgenomen die in dit\n                                          document gebruikt worden.\n\nTerm\n\nDefinitie\n\nAcceptatietesten en optimalisering\n\nActiviteiten die gerelateerd zijn aan het monitoren van de prestaties, drive-testen,\n                                                         netwerkoptimalisatie en alle noodzakelijke bezoeken om verbeteringen aan te brengen\n                                                         aan het antenne-opstelpunt die moeten garanderen dat de kritieke prestatie-indicatoren\n                                                         (KPI) uiteindelijk bereikt worden.\n\nBCCH\n\nBroadcast Control Channel\n\nGrensgebied\n\nDe Nederlands-Duitse grens, Nederlands-Belgische grens of beide\n\nCel\n\nEen cel is het basisdekkingsgebied van een GSM-netwerk. Elke cel gebruikt een andere\n                                                         set van frequenties dan de naast gelegen cellen. Een basisstation kan meerdere cellen\n                                                         tegelijk bedienen door opdeling in sectoren.\n\nCelontwerp en planning\n\nUitvoeren van celontwerp, bijvoorbeeld met gebruikmaking van een simulatietool om\n                                                         de locatie van het nieuwe antenne-opstelpunt te ontwerpen. Lokale signaal/propagatie\n                                                         condities worden gebruikt als input en RF planning om de gedetailleerde oplossing\n                                                         voor de site te bepalen (bijvoorbeeld antennehoogte en tilt).\n\nLokatie antenneopstelpunt\n\nDe plaats waar de apparatuur van het mobiele elektronische communicatienetwerk geplaatst\n                                                         is (zoals antennes).\n\nConstructie/installatie\n\nCiviele werken voor de bouw van het opstelpunt, de installatie van apparatuur en bekabelingsoplossingen.\n\nDual mode opstelpunt\n\nOpstelpunten die twee frequentiebanden ondersteunen. Bijvoorbeeld zowel de 900 MHz\n                                                         als de 1800MHz band.\n\nEindgebruikersdiensten\n\nDiensten die door de vergunninghouder aangeboden, op detailhandelsniveau of op groothandelsniveau.\n\nVeldtesten\n\nTesten van transitieoplossingen in het veld voorafgaand aan het doorvoeren van upgrades.\n\nFrequentiehergebruiksfactor\n\nFactor die aangeeft hoe vaak eenzelfde frequentiekanaal kan worden hergebruikt in\n                                                         verschillende cellen van hetzelfde GSM-netwerk.\n\nInterne middelen\n\nMedewerkers van de vergunninghouder/aanvrager.\n\nMandag\n\nDe arbeidsinzet van \u00e9\u00e9n enkele werknemer die een volledige werkdag van 8 uur werkt\n\nConstructie nieuw antenne-opstelpunt\n\nDe fysieke werkzaamheden bij het bouwen van nieuwe antenne-opstelpunten\n\nNiet-landelijk gebied\n\nStedelijke en randstedelijke gebieden waar de dekking van een cel normaliter in capaciteit\n                                                         beperkt is.\n\nPlanning\n\nDe activiteiten die betrekking hebben op het organiseren en plannen van alle activiteiten\n                                                         met betrekking tot antenne-opstelpunten (activiteiten als bedoeld in de genoemde werkcategorie\u00ebn).\n\nProgramma-initialisatie\n\nProgrammaplanning op strategisch niveau, toewijzing management, toewijzing van middelen,\n                                                         planning, co\u00f6rdinatie tussen vergunninghouders, risicoaversie plan.\n\nProject initialisatie\n\nNetwerk planning (bijvoorbeeld ontwikkelen nieuw 1800 MHz frequentieplan), project\n                                                         scope definitie (b.v. netwerk uitrol, upgrade voor \u00e9\u00e9n regio, site verplaatsing, uitbreiding\n                                                         van het overeenkomstige core- netwerk, enz.), management en toewijzing, prioritering,\n                                                         en bepalen project controlepunt- en tijdlijn.\n\nPreparation for site configuration and re-configuration\n\nVoorbereiding voor Siteconfiguratie en her-configuratie\n\nDe activiteiten die gerelateerd zijn aan de voorbereiding/autoriserisatie van een\n                                                         bezoek aan een specifieke site voor configuratie of her-configuratie doeleinden.\n\nRing\n\nHet verschil in dekking tussen de 900 MHz cellen en de 1800 MHz cellen op dezelfde\n                                                         site.\n\nLandelijk gebied\n\nGebied met lage bevolkingsdichtheid, de omgeving voor RF propagatie is typisch landelijke-quasi\n                                                         open, TCH traffic load is meestal minder-dan-of-gelijk aan 50% .\n\nSingle mode opstelpunt\n\nSites die alleen een enkele frequentieband ondersteunen. Bijvoorbeeld alleen de 900\n                                                         MHz-band of alleen de 1800 Mz-band\n\nAntenneopstelpunt\n\nDe toren van het basisstation waar antennes en BTS kasten zijn gehuisvest om \u00e9\u00e9n of\n                                                         meerdere aangrenzende cellen in een mobiel netwerk te cre\u00ebren.\n\nConfiguratie & herconfiguratie opstelpunt\n\nTransitieactiviteiten die te maken hebben met de configuratie/herconfiguratie van\n                                                         een site, Deze kunnen omvatten: on-site-apparatuur (kasten of transceiver), onderdelen\n                                                         (antenne-, filter- en combiner/diplexer) swaps en herconfiguratie van BTS-instellingen\n                                                         (bijvoorbeeld verdere verdeling in sectoren, herplanning van frequentie kanalen en\n                                                         hopping mode), enz...\n\nZoeken en verwerven opstelpunten\n\nSelecteren van een mogelijk opstelpunt rond de gekozen locatie; onderhandelen en aangaan\n                                                         van contracten met grondeigenaren\n\nOntwerpen van oplossingen en planning\n\nActiviteiten in verband met het ontwerpen van transitieoplossingen, zoals locatie\n                                                         planning voor een nieuwe site, RF planning voor de gedetailleerde configuratie van\n                                                         het opstelpunt (bijvoorbeeld hoogte van de antenne en tilt), en de planning van draaggolffrequenties,\n                                                         enz...\n\nTCH\n\nTraffic Channel\n\nTechnisch onderzoek opstelpunt\n\nOnderzoek van het opstelpunt om informatie te verzamelen die nodig is voor de fysieke\n                                                         TX planning, civiele werken en apparatuur installatie. Dit kan omvatten: line of sight\n                                                         controle, gedetailleerde RF omgevingsonderzoek en bouwkundig onderzoek.\n\nTX Planning\n\nOntwerp en planning van TX oplossingen om het BTS op de site te laten aansluiten op\n                                                         het core-netwerk. Dit kan zijn: toewijzing van Ethernet of E1 poorten of planning\n                                                         van microgolf backhaul oplossingen.\n\nAfspraken met leveranciers en aanschaffingen\n\nDe activiteiten die betrekking hebben op de aanschaf van de cel-site infrastructuur,\n                                                         met inbegrip van het maken van eerste afspraken met leveranciers en het sluiten van\n                                                         contracten.\n\nVerificatie/Test\n\nNauwgezette netwerkmonitoring en 'drive'- testen. Netwerkoptimalisatie activiteiten\n                                                         en alle noodzakelijke bezoeken om ervoor te zorgen dat de KPI doelstellingen uiteindelijk\n                                                         bereikt worden.\n\nWerkcategorie\n\nEen categorie van werk gerelateerd aan een set van cel-opstelpunten bepaald door de\n                                                         gebruikte frequentie en techniek.\n\nWerkdagen\n\nVolledige werkdagen. M.a.w. geen weekenden en wettelijke feestdagen.\n\nWerkweek\n\nVijf werkdagen\n\nAan Agentschap Telecom,\n\nt.a.v. Projectteam verlengingen\n\nEmmasingel 1\n\n9726 AH Groningen\n\nNaam van de vergunninghouder ......\n\nAdres van de vergunninghouder ......\n\nContactpersoon ......\n\nCorrespondentieadres ......\n\nPostcode / plaats ......\n\nTelefoon ......\n\nE-mail ......\n\nHiermee dien ik een aanvraag in om de looptijd van de volgende vergunningen te verlengen\n                                       tot en met 25 mei 2013:\n\nKenmerk beschikking\n\nUw keuze\n\nHDTP/95/5446/HP\n\nJa/nee/n.v.t.\n\nHDTP/95/5447/HP\n\nJa/nee/n.v.t.\n\nHDTP/98/595/DCS 136 U (voor zover betrekking hebbend op frequentieruimte in de 900 MHz-band)\n\nJa/nee/n.v.t.\n\nHDTP/98/595/DCS 136 U (voor zover betrekking hebbend op frequentieruimte in de 1800 MHz-band)\n\nJa/nee/n.v.t.\n\nHDTP/98/596/DCS 137 U\n\nJa/nee/n.v.t.\n\nHDTP/98/599/DCS 140 U\n\nJa/nee/n.v.t.\n\nHDTP/98/600/DCS 141 U\n\nJa/nee/n.v.t.\n\nHDTP/98/601/DCS 142 U\n\nJa/nee/n.v.t.\n\nHDTP/98/602/DCS 143 U\n\nJa/nee/n.v.t.\n\nHDTP/98/603/DCS 144 U\n\nJa/nee/n.v.t.\n\nHDTP/98/604/DCS 145 U\n\nJa/nee/n.v.t.\n\nHDTP/98/605/DCS 146 U\n\nJa/nee/n.v.t.\n\nHDTP/98/606/DCS 147 U\n\nJa/nee/n.v.t.\n\nHDTP/98/607/DCS 148 U\n\nJa/nee/n.v.t.\n\nHDTP/98/608/DCS 149 U\n\nJa/nee/n.v.t.\n\nHDTP/98/609/DCS 150 U\n\nJa/nee/n.v.t.\n\nHDTP/98/610/DCS 151 U\n\nJa/nee/n.v.t.\n\nHDTP/98/611/DCS 152 U\n\nJa/nee/n.v.t.\n\nHDTP/98/612/DCS 153 U\n\nJa/nee/n.v.t.\n\nHDTP/98/613/DCS 154 U\n\nJa/nee/n.v.t.\n\nHDTP/98/614/DCS 155 U\n\nJa/nee/n.v.t.\n\nInstructie voor invullen tabel\n\nU kunt met dit formulier alleen een verlenging aanvragen voor de vergunningen in tabel 1 in artikel 2 van het Verlengbaarheidsbesluit GSM-vergunningen 2013, die zijn overgenomen in bovenstaande tabel. Indien u een verlenging aanvraagt, kruist\n                                                      u \u2018nee\u2019 en \u2018n.v.t.\u2019 door. Indien u geen verlenging wenst, kruist u \u2018ja\u2019 en \u2018n.v.t.\u2019\n                                                      door. Indien u geen houder bent van de vergunning kruist u \u2018ja\u2019 en \u2018nee\u2019 door.\n\nDe houder van de vergunning met kenmerk HDTP/98/595/DCS 136 kan voor het in deze vergunning opgenomen 900 MHz en 1800 MHz-spectrum een verschillende\n                                                      keuze maken.\n\nNaam en functie van degene die namens de vergunninghouder deze aanvraag indient en\n                                       ondertekent: ...... , ......\n\nInformatie of bijgevoegde bescheiden waaruit blijkt dat de indiener van de aanvraag\n                                       bevoegd is deze aanvraag namens de vergunninghouder in te dienen (bijv. door bijvoeging\n                                       van een uittreksel uit het handelsregister of een kopie van de statuten): ......\n\nDatum: ......\n\nHandtekening: ......"}