Source: http://docplayer.pl/3191540-Stan-zaawansowania-prac-nad-budowa-autostrady-a1-i-perspektywy-zakonczenia-calego-polskiego-odcinka.html
Timestamp: 2017-05-23 05:08:40
Legal References Found: art. 1
 art. 1
 Art. 19
 Art. 19
 art. 13
 art. 23
 art. 2
 art. 13
 art. 37
 art. 1

Document Content:
Stan zaawansowania prac nad budową autostrady A1 i perspektywy zakończenia całego polskiego odcinka - PDF
Download "Stan zaawansowania prac nad budową autostrady A1 i perspektywy zakończenia całego polskiego odcinka"
1 Stan zaawansowania prac nad budową autostrady A1 i perspektywy zakończenia całego polskiego odcinka2 Autostrada A1 w Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T3 Sieć dróg szybkiego ruchu w Polsce Sieć dróg szybkiego ruchu: ok km autostrad, ok km dróg ekspresowych. A1 ok. 568 km4 5 A1 a rozwój regionu Nowe inwestycje rozwój gospodarki lokalnej Rozwój lokalnej działalności gospodarczej Lepsze wykorzystanie potencjału gospodarczego regionu Poprawa jakości życia Wpływ na budżet JST Rozwój dróg lokalnych, w tym dróg dojazdowych Wpływ na turystykę Konkurencyjność portów w Gdyni i w Gdańsku6 Porty Przeładunki drobnicy w porcie Gdynia w latach Przeładunki drobnicy i kontenerów w porcie Gdańsk w latach Kontenery Drobnica7 A1 Gdańsk Toruń -152 km Lata realizacji: przez Gdańsk Transport Company S.A. realizowany w systemie koncesyjnym na podstawie umowy o budowę i eksploatację autostrady z 30 września 2008 r. ze zmianami. Realizacja została podzielona na dwa etapy: Etap I 90 km - odcinek Gdańsk Grudziądz został oddany do eksploatacji w październiku 2008 r. ( odcinek Gdańsk Swarożyn 2 sekcje Etapu I -zostały oddane w grudniu 2007 r.). Etap II 62 km - odcinek Grudziądz Toruń - powinien zostać oddany do eksploatacji w grudniu 2011 r.8 A1 Toruń Stryków 143,9 km lata realizacji podzielona na następujące etapy: w. Czerniewice (z węzłem) w. Odolion (bez węzła) 11,4 km, r. została podpisana umowa z wykonawcą robót konsorcjum firm: SRB CIVIL ENGINEERING LTD, PBG S.A., ARRIVIA S.A., Hydrobudowa Polska S.A., JOHN SISK & SON LTD w. Odolion (z węzłem) w. Brzezie (bez węzła) 23 km, r. została podpisana umowa z wykonawcą robót konsorcjum firm: SRB CIVIL ENGINEERING LTD, PBG S.A., ARRIVIA S.A., Hydrobudowa Polska S.A., JOHN SISK & SON LTD w. Brzezie (z węzłem) - w. Kowal (bez węzła) 29,5 km, r. została podpisana umowa z wykonawcą robót konsorcjum firm: SRB CIVIL ENGINEERING LTD, PBG S.A., ARRIVIA S.A., Hydrobudowa Polska S.A., JOHN SISK & SON LTD9 w. Kowal - w. Sójki 30 km 9 lipca 2010 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót konsorcjum firm: SRB Civil Engineering Ltd, John Sisk & Son Ltd, Roadbridge, BUDBAUM S.A. w. Sójki w. Kotliska (z węzłem) 15,2km, r. została podpisana umowa z wykonawcą robót konsorcjum firm: POLDIM S.A., Bogl a Krysl k.s., Bogl & Krysl Polska Sp. z o.o. w. Kotliska w. Piątek 9 km, r. została podpisana umowa z wykonawcą robót konsorcjum firm: SANDO BUDOWNICTWO POLSKA Sp.z o.o., CONSTRUCCIONES SANCHEZ DOMINGUEZ SANDO S.A. w. Piątek w. Stryków 21 km, r. została podpisana umowa z wykonawcą robót konsorcjum firm: Johann Bunte Bauunternehmung GnBH & Co.KG, Bunte Polska Sp. z o.o., PRM Mosty Łódź S.A., PBDiM Erbedim Sp. z o.o., PUT INTERIOR Sp. z o.o. w. Stryków 4,9 km, 28 maja 2010 r. podpisano umowę z wykonawcą robót spółką Budimex S.A.10 A1 Stryków Pyrzowice 180 km Autostrada Południe SA nie zapewniła finansowania inwestycji w terminie wskazanym w umowie koncesyjnej zawartej w dniu r. (umowa wygasła), odcinek Stryków-Tuszyn zostanie zrealizowany w systemie tradycyjnym (GDDKiA jako inwestor) r. GDDKiA ogłosiła przetarg na wybór projektanta i wykonawcy budowy autostrady A1 na odcinku Stryków węzeł Tuszyn, który powstanie w systemie Projektuj i Buduj. Termin realizacji - 32 miesiące od daty zawarcia umowy z uwzględnieniem okresów zimowych. Oddanie tego odcinka do użytku nastąpi na przełomie II i III kwartału 2013 r r. GDDKiA ogłosiła przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego przez okres 36 miesięcy dla autostrady A1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice o długości 138,5 km. Realizacja tego pododcinka zakończy budowę całego ciągu autostrady A1.11 A1 Pyrzowice Maciejów Sośnica 44,4 km lata realizacji , w budowie w. Pyrzowice w. Piekary Śląskie r. podpisanie umowy z konsorcjum firm: Budimex S.A., Mostostal Warszawa S.A w. Piekary Śląskie w. Maciejów r. podpisanie umowy z firmą Dragados S.A. w. Maciejów w. Sośnica r. podpisanie umowy z konsorcjum firm Polimex - Mostostal S.A., Doprastav a.s., Eurovia Polska S.A., PRDiM S.A. Kędzierzyn-Koźle..,12 A1 Sośnica Gorzyczki 47,8 km lata realizacji , podzielona na następujące etapy: w. Sośnica w. Bełk 15,4 km, oddana do ruchu w. Bełk w. Świerklany - 14,1 km, w budowie, przewidywany termin zakończenia robót listopad r. GDDKiA podpisała umowę z konsorcjum firm Strabag Sp. z o.o., Heilit+Woernen Budowlana Sp. z o.o. w. Świerklany w. Gorzyczki 18,3 km, r. GDDKiA podjęła decyzję o odstąpieniu od kontraktu z wykonawcą spółką Alpine Bau, co doprowadziło do stałego uchylania się firmy Alpine Bau od prowadzenia prac budowlanych r. ogłoszono nowy II etapowy przetarg na roboty budowlane r. GDDKiA otworzyła oferty cenowe w postępowaniu na Kontynuację budowy autostrady płatnej A1 od węzła Świerklany (bez węzła) do granicy państwa z Republiką Czeską w Gorzyczkach o długości 18,3 km r. GDDKiA podpisała umowę na budowę odcinka z firmą Alpine Bau. Autostrada ma być oddana do użytku w kwietniu 2012 roku. Podobne dokumenty
AUTOSTRADA A1 Autostrada A1 A1 zwana Autostradą Bursztynową biegnie w ciągu drogi międzynarodowej E75, leżącej w VI transeuropejskim korytarzu transportowym. Przebiega przez cztery województwa: pomorskie, Bardziej szczegółowo Inwestycje, gdzie była wykorzystywana technologia WMS
Lp. Odcinek Wykonawca lata realizacji Długość odcinka 1 Liczba spękań Oddział Białystok 1. DK 8 Białystok Katarynka Strabag 2008-2009 6,4 km 2. DK 19 Obwodnica Wasilkowa Strabag 2007-2011 5 km 3. S8 Jeżewo-Białystok Bardziej szczegółowo Raport bieżący numer: 91/2012 Wysogotowo, 07 września 2012r.
Raport bieżący numer: 91/2012 Wysogotowo, 07 września 2012r. Temat: Odstąpienie przez Wykonawców a następnie przez Zamawiającego od Kontraktu na realizację A1 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2010 Bardziej szczegółowo Janusz Kaliński AUTOSTRADY NA EURO 2012. 1. Programy autostradowe
Janusz Kaliński AUTOSTRADY NA EURO 2012 Ważnym elementem modernizacji polskiej gospodarki jest rozbudowa i unowocześnienie infrastruktury transportowej. Szczególnie duże potrzeby występują w zakresie sieci Bardziej szczegółowo Forum Inwestycyjne Polska-Hiszpania, listopad 2008. Projekty Public-Private Private Partnership (PPP) w budownictwie drogowym w Polsce "
Forum Inwestycyjne Polska-Hiszpania, listopad 2008 Projekty Public-Private Private Partnership (PPP) w budownictwie drogowym w Polsce " budownictwie drogowym w Polsce Autostrada A-2A Pierwsze trzy koncesje Bardziej szczegółowo Przygotowanie Drogi Ekspresowej S3 do realizacji
04.12.2007 Przygotowanie Drogi Ekspresowej S3 do realizacji Lubawka () ok.376,2 km Plan Prezentacji I. Plan sytuacyjny II. Procedury związane z budową dróg ekspresowych III. Opis postępu prac związanych Bardziej szczegółowo Inwestycje zrealizowane, realizowane i planowane do realizacji na sieci dróg krajowych do 2020 roku
Inwestycje zrealizowane, realizowane i planowane do realizacji na sieci dróg krajowych do 2020 roku KRAKÓW, PAŹDZIERNIK 2012 r. SIEĆ DRÓG KRAJOWYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Drogi krajowe województwa małopolskiego Bardziej szczegółowo Stal w infrastrukturze drogowej Wacław Michalski Departament Technologii GDDKiA Warszawa
Program Budowy Dróg 2008-20152015 Stal w infrastrukturze drogowej Wacław Michalski Departament Technologii GDDKiA 14.01.2010 - Warszawa Program Budowy Dróg i Autostrad 2008-2015 Z uwzględnieniem potrzebnych Bardziej szczegółowo SPRĘŻANIE. Droga ekspresowa nr 74 Cedzyna-Kielce Długość obiektu 164m. Autostrada A1 Most autostradowy MA 145 Lubicz Czerniewice Długość obiektu 996m
SPRĘŻANIE Droga ekspresowa nr 74 Cedzyna-Kielce Długość obiektu 164m Czas realizacji: Maj 2009 Grudzień 2011 Typ zakotwień: BBV L19 160 t Wykonawca: Mosty-Łódź S.A. Klient: GDDKiA Transprojekt Warszawa Bardziej szczegółowo Rozwój i działania podejmowane w zakresie infrastruktury drogowej w ostatniej dekadzie z wyszczególnieniem województwa podkarpackiego
Rozwój i działania podejmowane w zakresie infrastruktury drogowej w ostatniej dekadzie z wyszczególnieniem województwa podkarpackiego Rafał Nowak Kierujący Departamentem Dróg i Autostrad, Ministerstwo Bardziej szczegółowo Forum Inwestycyjne Polska-Hiszpania, listopad 2008
Forum Inwestycyjne Polska-Hiszpania, listopad 2008 Program budowy dróg g w Polsce możliwo liwości udziału u w jego realizacji dla przedsiębiorstw hiszpańskich" skich" Inwestycje transportowe współfinansowane Bardziej szczegółowo Inwestycje, wydatki i zarządzanie ruchem na sieci dróg krajowych w 2012 roku
Warszawa, 12 grudnia 2012 r. Inwestycje, wydatki i zarządzanie ruchem na sieci dróg krajowych w 2012 roku 716 km dróg oddanych kierowcom do grudnia 2012 r., ponad 22 mld zł zrealizowanego planu finansowego, Bardziej szczegółowo GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KATOWICACH 1
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KATOWICACH 1 Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Przebudowa węzła stan Krajowych projektowany i Autostrad w Katowicach administruje na terenie woj. Bardziej szczegółowo Wykaz wybranych realizacji obciążeń próbnych obiektów mostowych. Aspekt Sp. z o.o.
Wykaz wybranych realizacji obciążeń próbnych obiektów mostowych Aspekt Lp. Obiekt Długość [m] Realizacja Zamawiający 1 Nowy wiadukt S.C.- 0 w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej Świętochłowicach. Estakada Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.uw.gov.pl
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.uw.gov.pl Katowice: Wyłonienie biegłych rzeczoznawców majątkowych świadczących usługę Bardziej szczegółowo WICEPREZES Warszawa, dnia 27 września 2007 r. NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI. Pan Zbigniew Kotlarek Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
WICEPREZES Warszawa, dnia 27 września 2007 r. NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI P/07/067 KKT-41003-4/07 Marek Zająkała Pan Zbigniew Kotlarek Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Bardziej szczegółowo Via Carpatia Przebieg, stan przygotowań i realizacji na terenie działania Oddziału Białystok
Via Carpatia Przebieg, stan przygotowań i realizacji na terenie działania Oddziału Maciej Gorysz RZESZÓW 29 czerwca 2016 Via Carpatia w Europie Via Carpatia to szlak drogowy łączący kraje bałtyckie z Europą Bardziej szczegółowo Skany dokumentów referencyjnych w formacie pdf wystawione przez firmy:
Referencje Skany dokumentów referencyjnych w formacie pdf wystawione przez firmy: PRInż-1 2013-2014 Pomorska Kolej Metropolitalna - Gdańsk Zakres robót: 250.000 m 2 stabilizacja gruntu cementem i równiarką Bardziej szczegółowo Pomiędzy Łodzią a Warszawą odcinki autostrady A2 na ukończeniu
w okolicach Pruszkowa, fot. Strabag Sp. z o.o. Pomiędzy Łodzią a Warszawą odcinki autostrady A2 na ukończeniu Jan Marek, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 6 czerwca br. otwarto do ruchu ostatni fragment Bardziej szczegółowo WYKAZ WYBRANYCH INWESTYCJI NA KTÓRYCH PRACOWNIA BADAŃ ASPEKT REALIZOWAŁA KOMPLEKSOWE OBCIĄŻENIA PRÓBNE PALI I BADANIA CIĄGŁOŚCI PALI FUNDAMENTOWYCH
WYKAZ WYBRANYCH INWESTYCJI NA KTÓRYCH PRACOWNIA BADAŃ ASPEKT REALIZOWAŁA KOMPLEKSOWE OBCIĄŻENIA PRÓBNE PALI I BADANIA CIĄGŁOŚCI PALI FUNDAMENTOWYCH L.p. Inwestycja Zamawiający Termin realizacji 1 Budowa Bardziej szczegółowo Droga ekspresowa S6 GDDKiA O/Szczecin. Konferencja "S6 - Nadmorski szlak inwestycyjny"
Droga ekspresowa S6 GDDKiA O/Szczecin Konferencja "S6 - Nadmorski szlak inwestycyjny" Słupsk, 14.09.2015 Sieć dróg w zarządzie Oddziału GDDKiA w Szczecinie Rejon Koszalin klasa A klasa S klasa GP klasa Bardziej szczegółowo Przetargi na budowę dróg
Przetargi na budowę dróg Warszawa, dn. 2 września 2016 r. Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) Łączna długość nowych odcinków autostrad i dróg ekspresowych 3840 km Bardziej szczegółowo Prawne i finansowe uwarunkowania funkcjonowania systemu administracji drogowej. 14 listopad 2011 r.
Prawne i finansowe uwarunkowania funkcjonowania systemu administracji drogowej 14 listopad 2011 r. Polska jedno z kluczowych wewnętrznych węzłów transportowych UE i brama UE na Europę Wschodnią 26% dróg Bardziej szczegółowo ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia.2011 r.
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Projekt z dnia.2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie autostrad płatnych Na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz Bardziej szczegółowo Witold Zapaśnik, GDDKiA Departament Technologii, Wydział Kruszyw i Materiałów Konstrukcyjnych, Seminarium Szkoleniowe PKD, Warszawa 9 listopada 2009.
Zapotrzebowanie kruszyw na drogi krajowe w latach 2010-2013 Witold Zapaśnik, GDDKiA Departament Technologii, Wydział Kruszyw i Materiałów Konstrukcyjnych, Seminarium Szkoleniowe PKD, Warszawa 9 listopada Bardziej szczegółowo GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KATOWICACH 1
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KATOWICACH 1 Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Przebudowa węzła stan projektowany i Autostrad w Katowicach administruje na terenie woj. Bardziej szczegółowo ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia.2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie autostrad płatnych
Projekt ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie autostrad płatnych Na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz Bardziej szczegółowo Inwestycje Oddziału. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. w Bydgoszczy
Oddział w Bydgoszczy Inwestycje Oddziału Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy Sejmik Województwa Kujawsko Pomorskiego 25 maj 2015r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ZADANIA Bardziej szczegółowo Środki UE przeznaczone na transport w ramach POIiŚ
Współfinansowanie inwestycji infrastrukturalnych z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 Jarosław Pasek, Dyrektor Departamentu Funduszy UE Warszawa, Bardziej szczegółowo INFORMACJA O INWESTYCJACH NA DROGACH KRAJOWYCH I. DROGI W BUDOWIE. Obecnie w budowie i przebudowie jest 1440,7 km dróg:
INFORMACJA O INWESTYCJACH NA DROGACH KRAJOWYCH I. DROGI W BUDOWIE Obecnie w budowie i przebudowie jest 1440,7 km dróg: 750,4 km autostrad 521,8 km dróg ekspresowych 92,2 km obwodnic 76,3 km wzmocnień i Bardziej szczegółowo Finansowanie Inwestycji Infrastrukturalnych w Transporcie w latach 2004-2006
Finansowanie Inwestycji Infrastrukturalnych w Transporcie w latach 2004-2006 Targi InfraTech 2004 Konferencja: Narodowy Program Rozwoju Infrastruktury 1 września 2004, Warszawa Marek Krawczyk Dyrektor Bardziej szczegółowo RAPORT ROCZNY 2009. 17 grudnia 2009 r.
17 grudnia 2009 r. Sytuacja wyjściowa Cele załoŝone na początku 2009 roku: liberalizacja wymagań przetargowych zwiększenie potencjału wykonawczego przyspieszenie procesu przygotowania inwestycji maksymalizacja Bardziej szczegółowo ROK NA DROGACH podstawowe informacje na temat realizowanych inwestycji
ROK NA DROGACH podstawowe informacje na temat realizowanych inwestycji Od 16 listopada 2007 r. do chwili obecnej podpisano umowy na budowę 540 km dróg krajowych, w tym na 220 km autostrad oraz 320 km dróg Bardziej szczegółowo Rzeczpospolita Polska Krajowy Rejestr Obszarów EETS (zgodnie z Art. 19 Decyzji Komisji Europejskiej 2009/750/WE)
Rzeczpospolita Polska Krajowy Rejestr Obszarów EETS (zgodnie z Art. 19 Decyzji Komisji Europejskiej 2009/750/WE) A.1 Podmiot Pobierający Opłatę A.1.1 Nazwa Podmiotu Pobierającego Opłatę (art. 19.1.a-1) Bardziej szczegółowo Informacja na temat zaawansowania prac związanych z realizacją II-go etapu obwodnicy Puław
Informacja na temat zaawansowania prac związanych z realizacją II-go etapu obwodnicy Puław Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego Bardziej szczegółowo euro na EURO Podpisanie Umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO Warszawa, r Finansowanie projektów infrastrukturalnych w ramach PO IiŚ (mln Bardziej szczegółowo Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia...2010 r. w sprawie wykazu dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia...2010 r. w sprawie wykazu dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną Na podstawie art. 13ha ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 Bardziej szczegółowo Projekty transportowe Polski Zachodniej Transgraniczne Forum Samorządowe Polski Zachodniej
Projekty transportowe Polski Zachodniej Zielona Góra, 28 maja 2015 r. Odrzańska Droga Wodna Cel projektu: przywrócenie III klasy żeglowności zapewnienie głębokości 1,8 m przywrócenie i rozwój transportu Bardziej szczegółowo Interpelacja numer 51/2008 W sprawie: inwestycji przebudowy drogi wojewódzkiej 229 na odcinku Rudno Pelplin, Patryk Demski
Interpelacja numer 51/2008 W sprawie: inwestycji przebudowy drogi wojewódzkiej 229 na odcinku Rudno Pelplin, stanowiącej obwodnice Pelplina. Patryk Demski Działając na podstawie art. 23 ust.1 ustawy z Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.uw.gov.pl
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.uw.gov.pl Katowice: Wyłonienie biegłych rzeczoznawców majątkowych świadczących usługę Bardziej szczegółowo INFORMACJA O INWESTYCJACH NA DROGACH - stan na 30.06.2009
INFORMACJA O INWESTYCJACH NA DROGACH - stan na 30.06.2009 Podpisane umowy Od 16 listopada 2007 r. do 30 czerwca 2009 r. podpisano umowy na budowę 836 km dróg krajowych, w tym na 426 km autostrad oraz 410 Bardziej szczegółowo Skutki przejścia z systemu winietowego na elektroniczny system pobierania opłat za przejazd
Skutki przejścia z systemu winietowego na elektroniczny system pobierania opłat za przejazd Tadeusz Wilk Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce Warszawa, 5 października 2010 r. Prawo Bardziej szczegółowo Wyniki finansowe Grupy PBG za 3Q2011
Wyniki finansowe Grupy PBG za 3Q2011 Warszawa, 18 listopada 2011 Prezentacja: Jerzy Wiśniewski, CEO Przemysław Szkudlarczyk, CFO 1 Najważniejsze wydarzenia w Grupie PBG W 3Q2011 i do chwili obecnej MIESIĄC Bardziej szczegółowo INFORMACJA O INWESTYCJACH NA DROGACH KRAJOWYCH I. DROGI W BUDOWIE. Obecnie w budowie i przebudowie są 1425,3 km dróg:
INFORMACJA O INWESTYCJACH NA DROGACH KRAJOWYCH I. DROGI W BUDOWIE Obecnie w budowie i przebudowie są 1425,3 km dróg: 729,4 km autostrad 528 km dróg ekspresowych 91,6 km obwodnic 76,3 km wzmocnień i przebudów Bardziej szczegółowo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
KGP-4101-01-06/2012 P/12/051 Warszawa, dnia 27 września 2012 r. Pan Lech Witecki p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 Bardziej szczegółowo dr Jarosław Pasek Dyrektor Departamentu Funduszy UE, Ministerstwo Infrastruktury
dr Jarosław Pasek Dyrektor Departamentu Funduszy UE, Środki UE przeznaczone na transport Wielkość środków UE w sektorze transportu [w mld EUR] 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 4,0 mld 19,4 mld Kwota środków UE przeznaczona Bardziej szczegółowo Zapotrzebowanie kruszyw dla dróg krajowych wg Programu Budowy Dróg Krajowych
Zapotrzebowanie kruszyw dla dróg krajowych wg Programu Budowy Dróg Krajowych 2014-2023 Salon Kruszyw, Targi Autostrada Maj 2016 Planowane odcinki dróg krajowych A/S, zgodnie z projektem Uchwały Rady Ministrów Bardziej szczegółowo Plany inwestycyjne Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach
Plany inwestycyjne Zarządu Dróg Wojewódzkich Zbigniew Tabor Katowice, 15 października 2015 r. Plan rozbudowy dróg wojewódzkich w województwie śląskim Załącznik nr 1 do Uchwały nr 742 / 35 / V / 2015 Zarządu Bardziej szczegółowo Rozwój sieci dróg krajowych Warmii i Mazur. Galiny, 9 października 2014
Rozwój sieci dróg krajowych Warmii i Mazur Galiny, 9 października 2014 Sieć drogowa Warmii i Mazur Drogowy szkielet województwa Drogowy szkielet województwa Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Bardziej szczegółowo Drogi krajowe na Opolszczyźnie podsumowanie roku 2013 oraz plany na rok 2014
Drogi krajowe na Opolszczyźnie podsumowanie roku 2013 oraz plany na rok 2014 Opole, grudzień 2013 1 Sieć dróg krajowych województwa opolskiego Długość sieci dróg krajowych w województwie opolskim: 855,570 Bardziej szczegółowo Na podstawie art. 13ha ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260) zarządza się, co następuje:
projekt lipiec 2013 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia...2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek Bardziej szczegółowo Program budowy linii dużych prędkości
Program budowy linii dużych prędkości zachodnia część województwa łódzkiego Jan Raczyński Dyrektor Centrum Kolei Dużych Prędkości PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warta, 12.11.2010 Program budowy linii Bardziej szczegółowo Fundusz Spójności Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Fundusz Spójności 2000-2006 1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Projekty realizowane w ramach FS Sektor Liczba projektów Suma kosztów kwalifikowanych w mln euro Środki FS w mln euro Udział środków FS % Bardziej szczegółowo Doświadczenie zawodowe dotyczące kompleksowej geodezyjnej obsługi budownictwa drogowego
Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno Kartograficzne spółka z o.o. 45-003 Opole ul. Rybacka 15 Doświadczenie zawodowe dotyczące kompleksowej geodezyjnej obsługi budownictwa drogowego Opole V.2016 Geodezyjna Bardziej szczegółowo Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 1) z dnia...2011 r. w sprawie stawek opłat za przejazd autostradą
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 1) z dnia...2011 r. w sprawie stawek opłat za przejazd autostradą Na podstawie art. 37e ust. 2 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz Bardziej szczegółowo HYDROBUDOWA POLSKA PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ
HYDROBUDOWA POLSKA PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ Aktualizacja: maj 2011 Hydrobudowa Polska na GPW Pierwsza oferta publiczna (wrzesień 2007): 1 303 464 akcji serii J o wartości nominalnej 50 zł (po splicie Bardziej szczegółowo HYDROBUDOWA POLSKA PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ
HYDROBUDOWA POLSKA PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ Aktualizacja: 30 kwietnia 2012 www.hbp-sa.pl pewna inwestycja Prokurenci Zarząd Władze spółki slajd 2 z 16 IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA OBSZAR ODPOWIEDZIALNOŚCI Bardziej szczegółowo Biuro Inżyniera Kontraktu S17 Garwolin-Kurów ul. Przemysłowa 8, Ryki Tel/Fax
Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego węzeł Sielce obecnie Kurów Zachód (bez węzła) Część nr 1: odcinek granica województwa Bardziej szczegółowo INFORMACJA O INWESTYCJACH NA DROGACH - stan na 2.02.2009
INFORMACJA O INWESTYCJACH NA DROGACH - stan na 2.02.2009 Od 16 listopada 2007 r. do 2 lutego 2009 r. podpisano umowy na budowę ponad 760 km dróg krajowych, w tym na 400 km autostrad oraz 360 km dróg ekspresowych Bardziej szczegółowo Mosty przy A1 w Grudziądzu i Czerniewicach Anna Siedlecka, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
Grudziądz i Czerniewice Mosty Mosty przy A1 w Grudziądzu i Czerniewicach Anna Siedlecka, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne Autostrada A1 będzie jedną z najważniejszych tras komunikacyjnych Polski i kontynentu. Bardziej szczegółowo RM R O Z P O R Z Ą D Z E N I E RADY MINISTRÓW z dnia 30 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie autostrad płatnych
RM 110-57-12 R O Z P O R Z Ą D Z E N I E RADY MINISTRÓW z dnia 30 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie autostrad płatnych Na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o Bardziej szczegółowo GDDKiA O/Opole Inwestycje planowane do realizacji w perspektywie do r. 2023
GDDKiA O/Opole Inwestycje planowane do realizacji w perspektywie do r. 2023 Sieć dróg w zarządzie Oddziału w Opolu klasa A klasa GP klasa G 87,7 km 344,3 km 321,8 km Rejon Brzeg Rejon Kluczbork łącznie Bardziej szczegółowo Droga ekspresowa S7 Białobrzegi - Jedlińsk. Rola dróg samorządowych w systemie transportowym kraju, obowiązki zarządców dróg
Droga ekspresowa S7 Białobrzegi - Jedlińsk Rola dróg samorządowych w systemie transportowym kraju, obowiązki zarządców dróg Luty 2010 Budujemy wspólny dom drogi krajowe + drogi samorządowe = infrastruktura Bardziej szczegółowo PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD. Warszawa, wrzesień 2015r.
PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD Warszawa, wrzesień 2015r. MIRBUD S.A. działa przede wszystkim jako generalny wykonawca. Spółka jest notowana od 2008r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Bardziej szczegółowo Metody, formy i zakres międzysektorowej współpracy przy planowaniu inwestycji liniowych
Metody, formy i zakres międzysektorowej współpracy przy planowaniu inwestycji liniowych Udział organizacji pozarządowych w poszczególnych etapach planowania inwestycji i jego znacznie dla skutecznej ochrony Bardziej szczegółowo HYDROBUDOWA POLSKA PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ. Aktualizacja: 21 marca 2011 r.
HYDROBUDOWA POLSKA PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ Aktualizacja: 21 marca 2011 r. Hydrobudowa Polska na GPW slajd 2 z 16 Pierwsza oferta publiczna (wrzesień 2007): 1 303 464 akcji serii J o wartości nominalnej Bardziej szczegółowo INFORMACJA O REALIZACJI MODUŁU I. Zaprojektuj i Zbuduj
INFORMACJA O REALIZACJI MODUŁU I Rada Programu Pilotażowego Systemu Zaprojektuj i Zbuduj 11 kwietnia 2013 r. Informacja o realizacji Zadania 2 pod nazwą: Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S7 na Bardziej szczegółowo Informacja dotycząca stanu realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 2015 raport za 2012 r.
Informacja dotycząca stanu realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 2015 raport za 2012 r. Zgodnie z zapisami Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015, zmienionego uchwałą Rady Ministrów Bardziej szczegółowo INFORMACJA O INWESTYCJACH NA DROGACH - stan na 25.08.2009
INFORMACJA O INWESTYCJACH NA DROGACH - stan na 25.08.2009 Podpisane umowy Od 16 listopada 2007 r. do 24 sierpnia 2009 r. podpisano umowy na budowę 963 km dróg krajowych, w tym na 463 km autostrad oraz Bardziej szczegółowo Witamy w systemie viatoll. Witamy w systemie viatoll_ 1
Witamy w systemie viatoll Witamy w systemie viatoll_ 1 HEAVY VEHICLES POJAZDY SAMOCHODOWE I ZESPOŁY POJAZDÓW O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ POWYŻEJ 3,5 TONY Witamy w systemie viatoll_ 2 POJAZDY OBJĘTE Bardziej szczegółowo Plan rozbudowy i modernizacji sieci drogowej w Województwie Śląskim na lata Wicemarszałek Województwa Śląskiego Stanisław Dąbrowa
Plan rozbudowy i modernizacji sieci drogowej w Województwie Śląskim na lata 2016-2020 Wicemarszałek Województwa Śląskiego Stanisław Dąbrowa Sieć drogowa w województwie śląskim Województwo Śląskie jest Bardziej szczegółowo WPŁYW BUDOWY POMORSKIEGO ODCINKA AUTOSTRADY A1 NA ZAKRES ZADAŃ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA
WPŁYW BUDOWY POMORSKIEGO ODCINKA AUTOSTRADY A1 NA ZAKRES ZADAŃ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA Feliks PANKAU Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, Bardziej szczegółowo Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Udzielenie zamówienia - Procedura ograniczona
1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:7874-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Roboty w zakresie budowy autostrad 2012/S 6-007874 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Bardziej szczegółowo Zastosowanie modelu partnerstwa publiczno-prywatnego w kolejowych projektach
Zastosowanie modelu partnerstwa publiczno-prywatnego w kolejowych projektach infrastrukturalnych w wybranych krajach UE Robert Frey, Magdalena Cholewa Łódź, 30-03-2011 Plan prezentacji 1. Wyzwania w obszarze Bardziej szczegółowo CEE Market Forum Dni otwarte rynku giełdowego STALEXPORT S.A.
CEE Market Forum Dni otwarte rynku giełdowego STALEXPORT S.A. GPW Warszawa, 18 stycznia 2007 r. I - 1 Spis treści Wstęp trochę historii Pozyskanie inwestora strategicznego Sprzedaż części stalowej Rozwój Bardziej szczegółowo HYDROBUDOWA POLSKA PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ
HYDROBUDOWA POLSKA PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ Aktualizacja: sierpień 2011 Prokurenci Zarząd Władze spółki slajd 2 z 17 IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA OBSZAR ODPOWIEDZIALNOŚCI Jerzy Ciechanowski Prezes Zarządu Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR XII/74/15 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 27 maja 2015 r.
UCHWAŁA NR XII/74/15 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/49/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Bardziej szczegółowo Renowacja poprzemysłowej strefy NOWE GLIWICE Phare SSG 2003
Renowacja poprzemysłowej strefy NOWE GLIWICE Phare SSG 2003 INFRASTRUKTURA Skrzyżowanie autostrad A1 (północ południe) i A4 (wschód-zachód) Drogowa Trasa Średnicowa Międzynarodowe Lotnisko Pyrzowice w Bardziej szczegółowo INFRASTRUKTURA EURO 2012
MASTER PLAN - INFRASTRUKTURA EURO 2012 CHORZÓW I. STADION Stadion Śląski II. TRANSPORT W MIEŚCIE 2.2. Dostarczenie nowego taboru kolejowego (8 elektrycznych jednostek kolejowych) 2.3. Modernizacja linii Bardziej szczegółowo Id. Nazwa zadania Wykonano % 0 MASTER PLAN - INFRASTRUKTURA - UEFA EURO 2012 33% 2008 2009 2010 2011 2012 201 w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w 1 CHORZÓW 28% 1 STADION 52% 2 Śląski Stadion Narodowy Bardziej szczegółowo BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ
BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO WĘZŁA DROGOWEGO DĄBROWICA OBWODNICY MIASTA LUBLIN W CIĄGU DRÓG EKSPRESOWYCH S12, S17 I S19 (odcinek od skrzyżowania al. Solidarności z al. Warszawską do granic miasta) Wartość Bardziej szczegółowo Koszty budowy autostrad i dróg głównych w wybranych państwach europejskich
Warszawa, dnia 28 lipca 2011 r. Koszty budowy autostrad i dróg głównych w wybranych państwach europejskich Rozwinięta sieć dróg i autostrad jest dla każdego państwa miernikiem jego rozwoju bez dobrze rozwiniętej Bardziej szczegółowo Autostrada A1 Rusocin Toruń
Fact Sheet Autostrada A1 Rusocin Toruń Nazwa projektu: Amber One Autostrada A1 Koncesjonariusz: Gdańsk Transport Company S.A. (GTC) Ważność Koncesji: 1997-2039 Udziałowcy GTC: - Skanska Infrastructure Bardziej szczegółowo Dane dotyczące zadania: Budowa drogi S5 Gniezno - Poznań (węzeł Kleszczewo ) ODCINEK I Gniezno Czachurki, od km -0+420 do km 14+475;
Dane dotyczące zadania: Budowa drogi S5 Gniezno - Poznań (węzeł Kleszczewo ) Zadanie realizowane w ramach programu: Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko w ramach Funduszu Spójności Działanie Bardziej szczegółowo powierzchnia obszaru miasta 7 952 ha
1 Elbląg - miasto na prawach powiatu, położone w Województwie Warmiosko Mazurskim w jego zachodniej części, prawie na styku z Województwem Pomorskim. powierzchnia obszaru miasta 7 952 ha liczba mieszkaoców Bardziej szczegółowo Autostrada A4 Krzywa-Wrocław
u Autostrada A4 Krzywa-Wrocław Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszania różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii. Informacje podstawowe Całkowity Bardziej szczegółowo HYDROBUDOWA POLSKA PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ
HYDROBUDOWA POLSKA PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ Aktualizacja: listopad 2011 Prokurenci Zarząd Władze spółki slajd 2 z 16 IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA OBSZAR ODPOWIEDZIALNOŚCI Jerzy Ciechanowski Prezes Zarządu Bardziej szczegółowo Inwestycja. Oddanie pozostałych 65 km autostrady A1 nastąpi w listopadzie 2008. Anna Siedlecka
NBI Inwestycja Oddanie pozostałych 65 km autostrady A1 nastąpi w listopadzie 2008 Autostrada A1 otwarcie pierwszego odcinka Anna Siedlecka Minister Infrastruktury na otwarciu pierwszego odcinka autostrady Bardziej szczegółowo Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 Otwarcie ofert nastąpiło r.
Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 Otwarcie ofert nastąpiło 15.01.2016r. Zestawienie ofert Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena* Termin wykonania* Okres Bardziej szczegółowo Strategia rozwoju Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków Balice sp. z o.o. w latach 2013 2017
Strategia rozwoju Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków Balice sp. z o.o. w latach 2013 2017 Kraków, 27.02.2014 Plan prezentacji 1. Przychody spółki, koszty spółki i wyniki finansowe Bardziej szczegółowo Poprawa infrastruktury drogowej na drogach krajowych Warmii i Mazur
Poprawa infrastruktury drogowej na drogach krajowych Warmii i Mazur Olsztyn, 2 grudnia 2016 r. Stan zaawansowania inwestycji drogowych realizowanych przez GDDKiA O/Olsztyn Obecnie w budowie znajduje się Bardziej szczegółowo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Tekst ujednolicony LKA-4101-03-01/P/12/076/2012 Katowice, dnia 31 sierpnia 2012 r. Pani Ewa Tomala-Borucka Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Bardziej szczegółowo Umowa nr FS 2005/PL/16/C/PT/001-06 na zarządzanie projektem nr FS 2005/PL/16/C/PT/001.
Modernizacja linii kolejowej E 65, odcinek Warszawa Gdynia, Etap II w ramach projektu nr FS 2005/PL/16/C/PT/001 współfinansowanego z Funduszu Spójności. Umowa nr FS 2005/PL/16/C/PT/001-06 na zarządzanie Bardziej szczegółowo ZBIORCZE ZESTAWIENIE WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ZBIORCZE ZESTAWIENIE WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn - Budzisko (gr. państwa) z podziałem na zadania Numer wniosku Numer wniosku w zadaniu Bardziej szczegółowo PAWEŁ CHOWANIEC DANE PERSONALNE. Adres: ul. Grochowska 24/15 31-521 Kraków Telefon: 606 143 075. Data urodzenia: 31.12.1975.
PAWEŁ CHOWANIEC DANE PERSONALNE Adres: ul. Grochowska 24/15 31-521 Kraków Telefon: 606 143 075 E-mail: chowan@gazeta.pl Data urodzenia: 31.12.1975 Miejsce urodzenia: Kraków, Polska Narodowość: Polska Stan Bardziej szczegółowo INWESTYCJE KOMPLEMENTARNE DLA SIECI DRÓG KRAJOWYCH. Lesław Kornak Dyrektor Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego UMWP
INWESTYCJE KOMPLEMENTARNE DLA SIECI DRÓG KRAJOWYCH Lesław Kornak Dyrektor Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego UMWP Sieć dróg wojewódzkich województwa podkarpackiego Łączna długość dróg Bardziej szczegółowo Perspektywy rozwoju rynku budowlanego w Polsce w latach 2013-2015 WARSZAWA, 24 WRZEŚNIA 2013
Perspektywy rozwoju rynku budowlanego w Polsce w latach 2013-2015 WARSZAWA, 24 WRZEŚNIA 2013 Rynek budowlany w Polsce Branża budowlana jedna z kluczowych gałęzi przemysłu w Polsce (dane za 2012 rok) 11,5 Bardziej szczegółowo Wykorzystanie funduszy unijnych w projektach PPP
Wykorzystanie funduszy unijnych w projektach PPP Kluczowe zagadnienia Istota partnerstwa publicznoprywatnego w świetle polskiej ustawy Zasady wykorzystania funduszy unijnych z punktu widzenia PPP Potencjalne Bardziej szczegółowo Ministerstwo Infrastruktury - podsumowanie 100 dni. Warszawa, 22 lutego 2008 r.
Ministerstwo Infrastruktury - podsumowanie 100 dni Warszawa, 22 lutego 2008 r. Działania integracyjne w Ministerstwie Infrastruktury Ministerstwo Infrastruktury powstało w wyniku połączenia trzech ministerstw: Bardziej szczegółowo 2017 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres