Source: http://docplayer.pl/1923362-Microsoft-project-2007-pl-nieoficjalny-podrecznik.html
Timestamp: 2016-12-08 02:19:10
Legal References Found: art. 69
 art. 68
 art. 33
 art. 33
 art. 31
 art. 33

Document Content:
⭐Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik
Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik
Download "Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik"
1 Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik Autor: Bonnie Biafore T³umaczenie: Rafa³ P. Kowalski, Marcin Rogó ISBN: Tytu³ orygina³u: Microsoft Project 2007: The Missing Manual Format: 168x237, stron: 736 Jak okreœliæ bud et projektu? Jak stworzyæ harmonogram projektu? Jak monitorowaæ jego wykonanie? Czy zd¹ ysz przeczytaæ tê ksi¹ kê do koñca przysz³ego tygodnia? Czy zd¹ ysz w tym czasie rozwi¹zaæ nagl¹cy problem? Czy projekt, który realizujesz, nie przekroczy bud etu? Czy aby na pewno twoi wspó³pracownicy koñcz¹ swoje zadania zgodnie z harmonogramem? Na te i wiele innych pytañ ciê ko jest odpowiedzieæ bez czasoch³onnych analiz. A i tak ka da odpowiedÿ z pewnoœci¹ bêdzie obarczona jakimœ b³êdem. Istnieje jednak rozwi¹zanie, które pozwoli Ci zapanowaæ nad skomplikowanymi projektami w sensowny i niek³opotliwy sposób. To rozwi¹zanie ma postaæ narzêdzia Microsoft Project Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik to rewelacyjna propozycja, oszczêdzaj¹ca Twój czas, odkryje przed Tob¹ wszystkie swoje tajemnice i da Ci do rêki u yteczne funkcje. Nauczysz siê planowaæ projekt, a tak e okreœlaæ zadania oraz czas pracy. Po przeczytaniu tej ksi¹ ki bêdziesz wiedzia³, jak przygotowaæ plan projektu, który bêdzie przejrzysty, czytelny i co najwa niejsze ³atwy w utrzymaniu, aktualizowaniu i codziennej analizie. Autor pokazuje, w jaki sposób zidentyfikowaæ zasoby oraz przypisaæ je do zadañ oraz jak okreœliæ bud et projektu. Podczas lektury zdobêdziesz tak e wiedzê na temat sposobów monitorowania projektu, pracy z wieloma projektami czy te wykorzystywania danych z Microsoft Project w innych programach. Z pewnoœci¹ zainteresuje Ciê rozdzia³ poœwiêcony szablonom i makrom, które pozwol¹ Ci zautomatyzowaæ i przyœpieszyæ czêsto wykonywane zadania. Zarz¹dzanie projektami Planowanie projektu Identyfikowanie zadañ Przygotowanie harmonogramu projektu Tworzenie elastycznego, ³atwego do zarz¹dzania harmonogramu Organizowanie zespo³u, identyfikacja koniecznych zasobów Wi¹zanie zasobów z zadaniami Œledzenie wykonania harmonogramu Zarz¹dzanie zmianami w projekcie Raportowanie Praca z wieloma projektami Wykorzystanie makr Zastosowanie szablonów Zarz¹dzanie projektem mo e byæ sprawne i przyjemne!2 Spis tre ci Nieoficjalna czo ówka Wst p Cz I Zarz dzanie projektami. Nieoficjalny podr cznik Rozdzia 1. Projekty: od czego zacz...33 Co takiego wyró nia projekty? Czym jest zarz dzanie projektami? Dlaczego nale y zarz dza projektami? Wybieranie w a ciwych projektów Istotne cele przedsi biorstwa Wspólne kryteria wyboru projektów Pozyskiwanie wsparcia dla projektu Okre lenie, kto ma interes zwi zany z projektem Dokumentowanie interesariuszy projektu Upowszechnienie wiedzy o projekcie i jego mened erze Rozdzia 2. Planowanie projektu...53 Planowanie projektów w skrócie Definiowanie projektu Na czym polega problem? Nadanie projektowi znaczenia Jak rozwi za problem? Definiowanie celów projektu Identyfikowanie rezultatów projektu Ocena sukcesu Definiowanie granic projektu Dokumentowanie za o e projektowych Dokumentacja prowadzenia projektu... 653 Planowanie procesów projektu...66 Komunikacja...66 Zarz dzanie zmianami...67 Zarz dzanie jako ci...67 Zarz dzanie ryzykiem...68 Rozdzia 3. Zapoznanie si z programem MS Project Tworzenie harmonogramu projektu...73 Co trzeba zrobi?...74 Jakie rezultaty ma da projekt i w jakim czasie?...77 Jak ka de z zada zale y od innych?...79 Kto ma wykona prac?...81 Jak d ugo b dzie to wszystko trwa o?...83 Zachowywanie projektu...85 Rozdzia 4. Podzia pracy na zadania...87 Identyfikacja pracy do wykonania...88 Podzia pracy...89 Kiedy do oznacza do?...92 Opracowanie WBS w MS Project Tworzenie WBS w MS Project 2007 metod zst puj c...94 Tworzenie i modyfikowanie WBS na bie co...97 Ustanawianie w asnych kodów hierarchii WBS...99 Dokumentowanie WBS w innym programie Importowanie WBS do MS Project Szczegó owe dokumentowanie zestawów prac Tworzenie dokumentacji zestawów prac w Wordzie Dowi zanie dokumentacji zestawu prac do harmonogramu Rozdzia 5. Szacowanie czasu pracy Czym jest praca i czas trwania? Opracowanie dobrych oszacowa Jaka dok adno jest wymagana? Sposoby szacowania pracy Pozyskiwanie oszacowa od w a ciwych ludzi Nie nale y prosi o pojedyncze liczby Nie zabezpiecza oszacowa Sprz enie zwrotne przy szacowaniu Wprowadzanie oszacowa do programu MS Project Eksport zestawów zada do Excela Importowanie oszacowa do programu MS Project Rozdzia 6. Opracowywanie harmonogramu projektu Tworzenie nowego projektu Tworzenie pustego projektu Tworzenie projektu na podstawie szablonu Szybki dost p do szablonów u ytkownika MICROSOFT PROJECT 2007 PL. NIEOFICJALNY PODR CZNIK4 Zapisywanie nowego projektu Zapisywanie projektu w plikach innego typu Ochrona plików projektów Ustawianie opcji projektu Ustawianie daty rozpocz cia projektu Okre lenie standardowych dni pracy Dodawanie zada do projektu Dodawanie zada Tworzenie kamieni milowych Tworzenie zada cyklicznych Wstawianie, przemieszczanie i usuwanie zada Wstawianie zada Przemieszczanie zada Kopiowanie zada Usuwanie zada Zmiana poziomu zarysu zadania Rozdzia 7. Tworzenie harmonogramu atwego w utrzymaniu Jak zadania wzajemnie na siebie oddzia uj? Tworzenie zale no ci zada Tworzenie zale no ci Zako czenie-rozpocz cie Tworzenie i modyfikacja wszelkich typów zale no ci zada Opó nianie i nak adanie zada Okre lanie czasu realizacji zadania za pomoc kalendarzy Utrzymywanie elastycznego harmonogramu Typy ogranicze Ustanawianie i zmiana ogranicze Zapobieganie niepo danym ograniczeniom Ustawianie przypomnie o terminach ostatecznych Cz II Planowanie projektu. Wi cej ni tylko opracowanie harmonogramu Rozdzia 8. Budowanie zespo u projektu Okre lanie zasobów projektu Kto odpowiada za co? Kto raportuje komu? Jak rozumie typy zasobów w MS Project 2007? Dodawanie zasobów w MS Project R czne dodawanie zasobów Importowanie zasobów z innych programów Usuwanie zasobów Dostarczanie szczegó owych informacji o zasobach Uzupe nianie informacji ogólnych Okre lanie, kiedy zasoby pracuj Definiowanie kosztu dla zasobów roboczych i materia owych Tworzenie zasobów kosztowych SPIS TRE CI 55 Rozdzia 9. czenie zasobów z zadaniami Przydzielanie zasobów roboczych do zada Przypisywanie zasobów przy u yciu okienka dialogowego Przypisywanie zasobów w formularzu zadania Przypisywanie zasobów w tabeli wprowadzania widoku Wykres Gantta Znalezienie w a ciwych zasobów Wyszukiwanie zasobów wed ug okre lonych kryteriów Przypisywanie zasobów materia owych do zada Zrozumie czas trwania, prac i jednostki Modyfikacja przydzia ów zasobów Dodawanie i usuwanie zasobów z zada Kiedy nak ad pracy okre la harmonogram Kontrolowanie zmian przydzia ów za pomoc pola Typ zadania Rozdzia 10. Czy harmonogram dzia a? Sprawdzenie ustawienia zada Przegl danie zale no ci mi dzy zadaniami Uwalnianie zada spod ogranicze Definiowanie harmonogramów pracy za pomoc kalendarzy Tworzenie nowych kalendarzy Modyfikowanie kalendarzy Stosowanie kalendarzy Urzeczywistnianie przypisa Przydzielanie pracowników dost pnych w niepe nym wymiarze godzin Modelowanie produktywno ci w programie MS Project Dopasowywanie zada do mo liwo ci zasobu Równowa enie obci enia prac Wyszukiwanie nadmiernych i zbyt ma ych alokacji Korygowanie przydzia ów w celu poprawy alokacji Bilansowanie przydzia ów Podstawy bilansowania zasobów Konfigurowanie opcji bilansowania Ustalanie priorytetów projektów i zada Rozdzia 11. Ustanawianie bud etu projektu Umieszczanie metki z cen na projekcie Wprowadzanie kosztów zasobów Przygotowania do oblicze kosztów Przydzielanie zasobów kosztowych do zada Wprowadzanie osobliwych kosztów dla zada Przegl danie informacji o kosztach Przegl danie ca kowitych kosztów projektu Przegl danie kosztów zada, zasobów i przydzia ów Dodawanie niestandardowych informacji o bud ecie MICROSOFT PROJECT 2007 PL. NIEOFICJALNY PODR CZNIK6 Porównywanie kosztów z bud etem Etap 1. Tworzenie i wyznaczanie zasobów bud etowych Etap 2. Przydzielanie zasobów bud etowych do zada sumarycznych projektu Etap 3. Wpisywanie nak adów kosztów i pracy dla zasobów bud etowych Etap 4. Tworzenie powi za mi dzy zasobami i ich typami bud etu Etap 5. Porównywanie warto ci zasobu bud etowego Redukowanie kosztów projektu Wyszukiwanie b dnych kosztów Korygowanie harmonogramu Korygowanie przydzia ów Ponowne przemy lenie bud etu projektu Konfigurowanie roku finansowego projektu Przypisywanie kodów ksi gowych Wpisywanie kodów ksi gowych do pola niestandardowego Tworzenie wielopoziomowych kodów ksi gowych Stosowanie kodów ksi gowych w projekcie Rozdzia 12. Dopracowywanie harmonogramu projektu Ocena harmonogramu projektu Porównywanie dat zako czenia z terminami ostatecznymi Wyszukiwanie zada najlepiej nadaj cych si do skrócenia Sprawdzanie kosztów projektu Nowe narz dzia wspomagaj ce dokonywanie zmian w programie MS Project Zobaczy, dlaczego zadania rozpoczynaj si w danym momencie Zobaczy wyniki zmian Gra w co je li Korygowanie przydzia ów zasobów Zwi kszanie liczby jednostek w celu skrócenia czasu trwania Przydzielanie innego zasobu Dodawanie zasobów Wykorzystanie zapasu czasu do skrócenia harmonogramu Dzielenie zada na mniejsze fragmenty Nak adanie zada Wyszukiwanie zada do przekazania na szybk cie k Modyfikowanie zale no ci mi dzy zadaniami w celu na o enia zada P acenie wi cej za szybsz dostaw Czas kontra pieni dze Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego do wyboru zada do skrócenia Rozdzia 13. Zapisywanie planu projektu Uzyskiwanie akceptacji planu Przechowywanie dokumentów projektu Zachowywanie pierwotnego planu w programie MS Project Ustawianie planu bazowego Ustawianie dodatkowych planów bazowych SPIS TRE CI 77 Dodawanie nowych zada do planu bazowego Zapisywanie zestawów dat rozpocz cia i zako czenia Czyszczenie planu bazowego Przegl danie planów bazowych Cz III Realizacja projektów Rozdzia 14. ledzenie post pu Wybór najlepszego sposobu ledzenia post pu Uzyskiwanie danych o post pie i kosztach Zbieranie informacji o post pie prac nad zadaniami od cz onków zespo u Zbieranie danych post pu o innych zasobach Wprowadzanie rzeczywistego post pu w programie MS Project Aktualizacja post pu zadania Aktualizacja projektu z u yciem post pu przydzia u zasobów Globalna aktualizacja projektu Aktualizacja kosztów projektu Rozdzia 15. Ocena wydajno ci projektu Warto ci planowe, bazowe i rzeczywiste Czy projekt jest wykonywany punktualnie? Sprawdzanie stanu na poziomie projektu Przegl danie cie ki krytycznej Wyszukiwanie opó nionych zada Wyszukiwanie zada mog cych napotka problemy Sprawdzanie pracy Wyszukiwanie nadmiernych alokacji Wyszukiwanie pracy przekraczaj cej bud et Czy projekt mie ci si w bud ecie? Porównywanie kosztów za pomoc widoków i filtrów Ocena kosztów z u yciem raportów Porównywanie kosztów projektu z bud etem Analiza warto ci wypracowanej Ocena wydajno ci za pomoc mierników warto ci wypracowanej Analiza wykresu warto ci wypracowanej Inne mierniki warto ci wypracowanej Przegl danie warto ci wypracowanej Sterowanie sposobem obliczania warto ci wypracowanej przez MS Project Powrót do planu Przegl d technik koryguj cych Przydzielanie nadgodzin Rozdzia 16. Zarz dzanie zmian Tworzenie systemu zarz dzania zmian Zarz dzanie daniami zmian Rada oceniaj ca zmiany: decydowanie o zmianach ledzenie da zmian MICROSOFT PROJECT 2007 PL. NIEOFICJALNY PODR CZNIK8 Zarz dzanie zmianami w programie MS Project Okre lanie efektów proponowanych zmian Wprowadzanie zatwierdzonych zmian do projektu Oznaczanie da zmian w programie MS Project Rozdzia 17. Raportowanie na temat projektów Przegl d raportów dost pnych w programie MS Project Stan ogólny Wydajno finansowa Zarz dzanie zadaniami Zarz dzanie zasobami Raporty tekstowe Generowanie raportów tekstowych Dostosowywanie raportów tekstowych Praca z raportami wizualnymi Generowanie raportu wizualnego Zmienianie i formatowanie raportu wizualnego tworzonego w Excelu Zmienianie i formatowanie raportu wizualnego tworzonego w Visio Dopasowywanie szablonów raportów wizualnych Zapisywanie danych raportu Rozdzia 18. Ko czenie projektu Uzyskiwanie akceptacji projektu Zapinanie na ostatni guzik Tworzenie raportów zamykaj cych projekt Podsumowywanie projektu Raportowanie wydajno ci Dokumentowanie wyci gni tych wniosków Co zrobi z informacjami o projekcie? Cz IV Mo liwo ci programu MS Project Rozdzia 19. Praca nad wieloma projektami Zarz dzanie wieloma projektami Tworzenie projektu g ównego Usuwanie projektu z projektu g ównego czenie zada z ró nych projektów Wspó u ytkowanie zasobów Tworzenie puli zasobów czenie projektu z pul zasobów Otwieranie i zapisywanie projektów wspó u ytkuj cych Od czanie projektu wspó u ytkuj cego od puli zasobów Edytowanie informacji w puli zasobów SPIS TRE CI 99 Rozdzia 20. Wymiana danych mi dzy programami Kopiowanie informacji Kopiowanie danych projektu do innych programów Kopiowanie danych z innych programów do programu MS Project Tworzenie obrazów informacji o projekcie Importowanie i eksportowanie danych Importowanie danych do programu MS Project Eksportowanie danych z programu MS Project Korzystanie z istniej cej mapy Wymiana danych z Excelem Praca z programami MS Project 2007 i Visio Rozdzia 21. czenie i osadzanie czenie i osadzanie danych programu MS Project 2007 w innych programach czenie i osadzanie danych w programie MS Project Praca z po czonymi i osadzonymi obiektami Rozdzia 22. MS Project 2007 w internecie Tworzenie hiper czy do informacji Tworzenie hiper cza do pliku lub strony Modyfikowanie hiper czy Tworzenie hiper cza do lokalizacji w pliku programu MS Project Integrowanie programów MS Project 2007 i Outlook Dodawanie zada programu MS Project 2007 do Outlooka Importowanie zada z Outlooka Budowanie listy zasobów na podstawie ksi ki adresowej Outlooka Przesy anie informacji o projekcie do innych osób Cz V Dostosowywanie programu MS Project 2007 do w asnych potrzeb Rozdzia 23. Dostosowywanie widoków Tworzenie w asnego widoku Modyfikowanie podstawowej zawarto ci widoku Tworzenie nowego widoku Zmienianie wygl du widoku Wykres Gantta Dopasowywanie skali czasu Zmienianie wygl du widoku obci e Dopasowywanie wykresu zasobów Modyfikowanie diagramu sieciowego Dopasowywanie widoku Kalendarz Zmienianie tabel Prze czanie tabeli w widoku Zmienianie zawarto ci tabeli Modyfikowanie definicji tabeli Tworzenie nowej tabeli MICROSOFT PROJECT 2007 PL. NIEOFICJALNY PODR CZNIK10 Zmienianie wygl du tekstu Zmienianie kategorii tekstu Zmienianie wybranego tekstu Filtrowanie informacji Tworzenie i edytowanie filtrów Definiowanie filtrów Szybkie i niedok adne filtrowanie za pomoc Autofiltru Grupowanie elementów projektu Praca z grupami Tworzenie grupy Zmienianie interwa u grupy Rozdzia 24. Definiowanie w asnych pól i formularzy Definiowanie w asnych pól Dostosowywanie pola Kodowanie zada i zasobów Tworzenie w asnych formularzy Tworzenie formularza Rozdzia 25. Dostosowywanie pasków narz dzi i menu Dopasowywanie menu i pasków narz dzi Przed dostosowaniem menu lub paska narz dzi Dodawanie polece do menu lub paska narz dzi Dodawanie menu do innego menu lub paska narz dzi Modyfikowanie elementu menu lub paska narz dzi Tworzenie nowych pasków narz dzi i menu Tworzenie nowego paska narz dzi Kopiowanie paska narz dzi w celu utworzenia nowego Edytowanie pasków narz dzi i menu Zmienianie nazw pasków zada i menu Usuwanie pasków narz dzi i menu Tworzenie skrótów klawiszowych Rozdzia 26. Projekty wielokrotnego u ytku: szablony Udost pnianie niestandardowych elementów Przechowywanie ustawie i elementów programu MS Project Kopiowanie elementów mi dzy plikami Usuwanie niestandardowych elementów z plików Zmienianie nazw elementów niestandardowych Budowanie szablonów projektów Tworzenie szablonu projektu U atwianie odnalezienia szablonów Edytowanie szablonu Tworzenie pliku projektu na podstawie szablonu SPIS TRE CI 1111 Rozdzia 27. Oszcz dzanie czasu z u yciem makr Co mo na zrobi za pomoc makr? Nagrywanie makr Uruchamianie makr Uruchamianie makr za pomoc okna dialogowego Makra Uruchamianie makr za pomoc paska narz dzi lub menu U ycie skrótów klawiszowych do uruchamiania makr Przegl danie i edytowanie kodu makra Nauka programowania w programie MS Project Dodatki Dodatek A Instalowanie programu MS Project Dodatek B Uzyskiwanie pomocy Dodatek C Skróty klawiszowe Skorowidz MICROSOFT PROJECT 2007 PL. NIEOFICJALNY PODR CZNIK12 1 Projekty: od czego zacz ROZDZIA MS Project 2007 ma mnóstwo przydatnych funkcji, które u atwiaj zarz dzanie dowolnym typem projektu. Aby móc ich u y, trzeba jednak wiedzie co nieco o zarz dzaniu projektami. Ten rozdzia jest adresowany do tych, którzy polecenie zarz dzania projektem kwituj pytaniem, czym w a ciwie jest projekt i co znaczy zarz dza nim. Wyja niono tu, co ró ni projekt od codziennej pracy, a tak e jak wygl da zarz dzanie projektami na wysokim poziomie abstrakcji i dlaczego jest ono warte zachodu. Zarz dzanie projektami u atwia osi gni cie zamierzonych rezultatów na czas, w ramach bud etu i z pomini ciem sytuacji kryzysowych. Gdy realizacja projektu szwankuje, techniki zarz dzania pozwalaj sprowadzi go z powrotem na w a ciw drog. Jednak jeszcze przed rozpocz ciem realizacji projekt musi pomy lnie przej proces selekcji. Trzeba nauczy si, co charakteryzuje dobry projekt, tak jak baseballista musi wiedzie, czy rzut jest do dobry, by warto by o stara si uderzy w pi k. (Nawet je li selekcja projektów le y w gestii kierownictwa, warto nauczy si zasad selekcji projektów i okre lania ich priorytetów, gdy u atwia to ewentualne przysz e dyskusje na ten temat). Rozdzia ko czy si omówieniem jedynej umiej tno ci, bez której mened er projektów absolutnie nie mo e si obej : pozyskania i utrzymania poparcia interesariuszy projektu ludzi zainteresowanych tym, by realizacja projektu zako czy a si sukcesem. Rozdzia uczy tak e, jak identyfikowa interesariuszy projektu i ich oczekiwania oraz jak w czy ich w projekt, by mogli udzieli pomocy, gdy stanie si to potrzebne. Co takiego wyró nia projekty? Projekty maj rozmaite postaci i rozmiary, pocz wszy od ustawienia w a ciwego czasu na zegarku elektronicznym, a po zaprojektowanie czasomierza tak wyrafinowanego, e do jego obs ugi potrzebny jest doktorat. Jaki element jest wspólny13 Czym jest zarz dzanie projektami? dla wszystkich projektów i jednocze nie odró nia je od wszelkich innych typów pracy? Oto jedna z definicji projektu: Projekt jest unikatowym przedsi wzi ciem o jasno zdefiniowanych celach oraz momentach rozpocz cia i zako czenia, a tak e zazwyczaj o okre lonym bud ecie. Unikatowy to najwa niejsze okre lenie w powy szej definicji, poniewa ka dy projekt jest w jaki sposób inny od pozosta ych. Monta zbroje do budowy ró nych budynków, zbudowanych wed ug odmiennych za o e oraz przy innej pogodzie, stanowi ró ne projekty. Projekt budynku, warunki lokalne i pogoda powoduj, e ka da budowa b dzie przebiega a odmiennie, nawet je li budynki s dok adnie takie same. Z drugiej strony zespó przygotowuj cy i spawaj cy pr ty zbrojeniowe ka dego dnia wykonuje tak sam prac, typowo nazywan dzia aniami, nawet je li wymiary i kszta ty zbrojenia s ró ne. Jasno zdefiniowane cele s niezb dne do tego, aby istnia a jakakolwiek nadzieja zako czenia realizacji projektu, zamkni cia si w przyznanym bud ecie i zadowolenia odbiorców projektu. Bez wzgl du na to, czy definiujemy cele jako konkretne, mierzalne b d jednoznaczne, okre laj one, do czego projekt zmierza, by ka dy wiedzia, kiedy si zako czy jego realizacja. Trzymanie kota z dala od blatu kuchennego to praca, która nie ma ko ca. Dla odmiany Zrzucenie kota z indyka przygotowywanego na wi to Dzi kczynienia to cel, który da si osi gn, aczkolwiek nie bez ryzyka dla zdrowia. Mimo e niektóre projekty sprawiaj wra enie, i przeci gaj si w niesko czono, ka dy projekt kiedy si zaczyna i ko czy, gdy osi gnie za o one cele. Kiedy brygada budowlana spawa ostatni pr t zbrojeniowy w zaprojektowanym miejscu i praca zostaje odebrana przez majstra, robotnicy mog przyj kolejne zlecenie. Jednak e gdy zako czenie prac stale przesuwa si, a praca ci gnie si bez ko ca, zazwyczaj oznacza to, e cele zosta y b dnie okre lone. Rozdzia 2. pokazuje, jak poprawnie definiowa cele. Bud et gra w wi kszo ci projektów istotn rol, poniewa ma o kto uznaje pieni dze za nieistotne. Nale y zatem zwróci uwag nie tylko na osi gni cie celów w okre lonym czasie, ale i na to, by cena by a rozs dnej wysoko ci. Uwaga: Dr Joseph M. Juran, najlepiej znany ze swoich prac na temat zarz dzania jako ci i wp ywu na metodologi Six Sigma, okre li projekt jako problem do rozwi zania wed ug harmonogramu. Obowi zuje tutaj ta sama zasada, co we wcze niejszej definicji: zdefiniowanie problemu do rozwi zania okre la cele projektu, a ustalenie harmonogramu jego rozwi zania okre la daty pocz tku i ko ca realizacji projektu. Czym jest zarz dzanie projektami? 34 Zarz dzanie projektami to sztuka zrównowa enia celów projektu wzgl dem ogranicze czasowych i finansowych. Oczywi cie osi gni cie równowagi wymaga umiej tno ci, do wiadczenia i ca ego zestawu technik. Poni sza sekcja prezentuje przebieg projektu od narodzin a do zako czenia. CZ I ZARZ DZANIE PROJEKTAMI. NIEOFICJALNY PODR CZNIK14 Czym jest zarz dzanie projektami? Nowicjusze cz sto postrzegaj zarz dzanie projektami jako budowanie sekwencji zada, ale wiadomi rzeczy wiedz, e proces ten zaczyna si, jeszcze zanim projekt si oficjalnie rozpocznie, a ko czy si w jaki czas po osi gni ciu zaplanowanych celów. Nie ma jedynej s usznej metody zarz dzania projektami, ale wi kszo istniej cych metodologii zawiera nast puj ce pi faz (pokazuje to rysunek 1.1): Rozpocz cie, cz sto nazywane inicjalizacj, stanowi pierwszy wa ny cho krótki etap zarz dzania projektami. Jest to jedyna okazja, by przygotowa projekt do udanej realizacji. Na tym etapie nale y odpowiedzie na pytania, dlaczego akurat ten projekt ma zosta zrealizowany oraz czy warto go w ogóle realizowa w tym czasie. Wst pne próby opisania przeznaczenia projektu mog doprowadzi do ogólnych stwierdze typu: Uruchomienie witryny internetowej w celu poprawy obs ugi klientów. Ale w trakcie identyfikowania interesariuszy projektu (strona 46) okazuje si, o co dok adnie chodzi w projekcie i co chc oni osi gn. Im dok adniej opisane zostan cele projektu, tym wi ksza b dzie szansa na jego udan realizacj. Zaniedbanie zabiegów maj cych na celu zgromadzenie poparcia dla projektu (strona 46) jest bardzo powszechnym i istotnym b dem. Projekt potrzebuje poparcia interesariuszy, by poradzi sobie mi dzy innymi z problemami sprzecznych celów, niedoborów zasobów czy braków finansowych. Co wi cej, mened er projektu tak e potrzebuje oficjalnego wsparcia, by mo na by o okre li zakres jego prerogatyw. Planowanie. Planowanie, omówione szczegó owo w rozdziale 2., to etap opracowania szczegó owej specyfikacji projektu: celów do osi gni cia, prac do zrealizowania, wykonawców prac, czasu wykonania prac i ca kowitego kosztu realizacji projektu. Co wi cej, to na tym etapie ustala si zasady wspó pracy, w cznie ze sposobem komunikacji pomi dzy cz onkami zespo u, zasadami zatwierdzania prac i postanowie czy sposobami zarz dzania ryzykiem i zmianami. Realizacja projektu nazywana te wykonaniem to najd u szy etap zarz dzania projektem, lecz sprowadza si on do urzeczywistniania planu. Zadaniem mened era projektu jest upewnienie si, e cz onkowie zespo u pracuj we w a ciwym czasie nad realizacj odpowiednich elementów planu. Sprawowanie kontroli nad realizacj projektu. W doskona ym wiecie wystarczy oby zrealizowa plan, bo realizacja projektu zawsze przebiega aby zgodnie z planem. Poniewa wiat nie jest doskona y, mened erowie musz jednak kontrolowa post py wykonania planu, by móc okre li, czy realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem, mie ci si w wyznaczonym bud ecie i prowadzi do osi gni cia zaplanowanych celów. Zazwyczaj co spowoduje rozbie no ci mi dzy planem a realizacj i nie jest wa ne, czy b dzie to choroba kogo z personelu, potrzeba zmiany projektu czy te inwazja szara czy. Na etapie sprawowania kontroli mened er ma za zadanie obserwowa post py realizacji projektu i porównywa je z zaplanowanymi, decydowa, jak post pi, gdy projekt zbacza z kursu, dokona niezb dnych korekt i ponownie obserwowa post py. Rozdzia y 14. i 15. opisuj, jak wykorzysta MS Project 2007 do kontrolowania sytuacji. ROZDZIA 1. PROJEKTY: OD CZEGO ZACZ 3515 Czym jest zarz dzanie projektami? Zako czenie. Jak relacje mi dzyludzkie, tak i projekty potrzebuj zako czenia. Zanim projekt zostanie uznany za kompletny i zako czony, trzeba zadba o ostatnie szczegó y, jak rozwi zanie umów, przekazanie zasobów do nowych zada i zgromadzenie dokumentacji wydajno ci projektu (strona 471). Faza zako czenia nast puje wtedy, gdy mened er przedk ada kompletny projekt do zatwierdzenia jako zrealizowany. Jest to znak, e praca nad nim dobieg a ko ca. W rozdziale 18. podano, jakie informacje nale y wówczas pozyska i zebra. Rysunek 1.1. Planowanie nie jest zdarzeniem jednorazowym, gdy aden projekt nie jest realizowany idealnie zgodnie z planem. Niezale nie od tego, czy wyst pi y zmiany, kwestie do wyja nienia czy te katastrofalne problemy, mened er projektu musi regularnie przegl da i poprawia plan N A R Z D Z I A B R A N O W E Ksi ga Zarz dzania Projektami Instytut Zarz dzania Projektami (ang. Project Management Institute PMI) jest niekomercyjn organizacj zajmuj c si wszelkimi aspektami zarz dzania projektami. Oferuje z tego zakresu szkolenia i certyfikaty potwierdzaj ce, e mened erowie projektów wiedz, co robi. PMI wspiera równie badania nad nowymi metodami zarz dzania projektami. PMI wydaje Project Management Body of Knowledge zwany Przewodnikiem PMBOK. Jest to dokument prezentuj cy zebran wiedz ca ej masy do wiadczonych mened erów projektów w formie przegl du etapów zarz dzania projektem, powodów ich realizacji i przyniesionych przez nie rezultatów. Uwaga! PMBOK jest napisany suchym, formalnym j zykiem i nie zawiera informacji, jak dok adnie realizowa zadania zwi zane z zarz dzaniem projektami. Jest to wspania a publikacja encyklopedyczna, lecz (w odró nieniu od tej ksi ki) bezu yteczna jako podr cznik. 36 CZ I ZARZ DZANIE PROJEKTAMI. NIEOFICJALNY PODR CZNIK16 Dlaczego nale y zarz dza projektami? Dlaczego nale y zarz dza projektami? Pi etapów niezarz dzanego projektu mo na opisa jako dziki entuzjazm, ponura utrata z udze, szukanie winnych, karanie niewinnych i nagradzanie niezaanga owanych. Niezarz dzany projekt przypomina czarn dziur wci gaj c personel, urz dzenia i pieni dze, a i tak nie dostarcza rezultatów, które powinien. Mimo nieprzyjemnej alternatywy wiele organizacji obawia si, e zarz dzanie projektami wymaga sztywnych, biurokratycznych procedur, które mog spowodowa nawet wi ksze opó nienia w realizacji projektu ni ca kowity brak zarz dzania. W rzeczywisto ci jest dok adnie na odwrót i planowanie projektów oraz zarz dzanie nimi oferuje wiele korzy ci, a w tym: Zadowolenie klientów. Czy projekt jest realizowany dla klientów firmy, czy te dla grupy wewn trz przedsi biorstwa, odbiorcy lubi otrzymywa to, czego chc i kiedy chc. Istnieje wi ksza szansa, e faktycznie dostan to, czego oczekuj, gdy pierwszy krok zarz dzania projektem to okre lenie, do czego projekt zmierza. Z kolei utrzymywanie kontroli nad projektem zwi ksza szans osi gni cia celów w zaplanowanym terminie i utrzymania kosztów w rozs dnych granicach. Osi ganie celów. Ludzie pracuj cy przy projektach pozbawionych planu maj tendencj do zapominania, jaki jest cel ich wysi ków. Plan projektu wi e projekt z konkretnymi celami do osi gni cia, co powoduje, e wszyscy si na nich skupiaj. Udokumentowane cele pozwalaj tak e ograniczy rozrastanie si projektów w niesko czono. Terminowe zako czenie. Zako czenie realizacji projektu na czas jest istotne z wielu powodów. Wyd u enie czasu realizacji zwi ksza koszty projektu i powoduje przekroczenie bud etu. Dodatkowo mo e spowodowa utrat potrzebnych zasobów lub opó ni rozpocz cie realizacji innych projektów. Cz sto czas bywa najistotniejszym czynnikiem, na przyk ad wtedy, gdy trzeba zd y z wprowadzeniem produktu na rynek przed konkurencj. Elastyczno. Dok adnie przeciwnie do tego, co wiele osób s dzi, projekty zarz dzane s bardziej elastyczne od niezarz dzanych. Zarz dzanie projektami nie zapobiega wszelkim problemom, lecz je li ju zaistniej, u atwia ich rozwi zanie. Gdy co idzie nie tak, jak powinno, mo na szybko przejrze plan i znale rozwi zanie alternatywne. To jest dopiero elastyczno. Co wi cej, ledzenie post pów oznacza, e problemy s zauwa ane, gdy jest jeszcze czas na reakcj. Lepsza wydajno finansowa. Wi kszo kadry kierowniczej ma obsesj na punkcie wydajno ci finansowej. Bardzo wiele projektów ma wytyczone finansowe cele, jak na przyk ad zwi kszenie sprzeda y, obni enie kosztów albo ograniczenie ilo ci kosztownych zwrotów. Zarz dzanie projektami pomaga zadowoli kierownictwo, gdy dostarcza bardziej zadowalaj cych wyników finansowych. Bardziej zadowoleni i produktywni pracownicy. Wykwalifikowani pracownicy s trudni do pozyskania i zazwyczaj nie s tani. Ludzie mog zrobi wi cej, je li s w stanie pracowa, unikaj c stresu, dramatycznych sytuacji i straszliwie d ugich godzin pracy. Co wi cej, nie staraj si odej, co ogranicza koszty rekrutacji i szkolenia nowych pracowników. ROZDZIA 1. PROJEKTY: OD CZEGO ZACZ 3717 Wybieranie w a ciwych projektów N A R Z D Z I A B R A N O W E Wybór metodologii zarz dzania projektami Firmy realizuj ce projekty seryjnie zazwyczaj obieraj jedn metodologi zarz dzania projektami, jak Six Sigma czy Agile Development, i trzymaj si jej. Dzi ki temu wszystkie realizowane przez nich projekty korzystaj z tego samego procesu zarz dzania. Zespo y dowiaduj si, co dzia a, a co nie dzia a, i wszyscy wiedz, czego mog si spodziewa. Wybór w a ciwego podej cia bardzo silnie zale y od rodowiska pracy. Z o one rodowiska wielkich projektów, silnie rozproszonych zespo ów czy te wielu dostawców potrzebuj solidnej metodologii zarz dzania projektami o sformalizowanych i dobrze zdefiniowanych procedurach oraz zestandaryzowanych formularzach i dokumentach, a tak e oprogramowania takiego jak serwer Project Server do ledzenia wszystkich szczegó ów. Prostsze i mniejsze projekty zad awi yby si narzutem pracy, ale bez trudu daj si realizowa przy zastosowaniu mniej formalnego podej cia. Ta ksi ka wprowadza podstawowe kroki, które mo na traktowa jako punkt wyj cia. Je li kto potrzebuje gotowej metodologii, mo e j znale w nast puj cych miejscach: Zarz dzanie projektami Nancy Mingus to wydana przez Onepress pozycja przedstawiaj ca najlepsze sposoby wykonania zadania od zaplanowania jego bud etu po rozwi zywanie problemów. Efektywne zarz dzanie projektami. Wydanie III Roberta K. Wysockiego i Rudda McGary ego to kolejna wydana przez Onepress pozycja, w której autorzy przedstawiaj nowoczesne metody zarz dzania projektami, wypracowane w ci gu ostatnich lat i uwzgl dniaj ce zmiany, jakie dokona y si w gospodarce. Firma TenStep, Inc. oferuje na swojej stronie metod podej cia do zarz dzania projektami, która zgodnie z nazw wymaga dziesi ciu kroków od pocz tku do ko ca. Podej cie to mo e by dopasowane do potrzeb prowadzenia zarówno du ych, jak i ma ych projektów. Po darmowym zarejestrowaniu si w tej witrynie mo na grzeba w kopalni m dro ci zarz dzania projektami. Wybieranie w a ciwych projektów Projektów nigdy nie brakuje, ale zazwyczaj nie ma do czasu, pieni dzy i ludzi, by da o si zrealizowa wszystkie. Przed rozpocz ciem zarz dzania projektem trzeba si upewni, e jego miejsce w ród projektów przeznaczonych do zrealizowania jest uzasadnione. Gra w rzutki ani wró enie z p atków stokrotek nie s wystarczaj cym mechanizmem selekcyjnym. Lepiej jest, je li wiadomo, co liczy si dla przedsi biorstwa, a projekty selekcjonuje si pod k tem wspierania celów firmy. Kryteria doboru projektów s równie przydatne, kiedy projekt wejdzie ju w faz realizacji, poniewa nie zawsze otrzymywane rezultaty s zgodne z oczekiwaniami. Je li projekt nie spe nia pok adanych w nim nadziei, nale y podj decyzj, czy po wi ci czas, by wyprowadzi go z powrotem na prost, czy te po prostu go porzuci. Podobna sytuacja ma miejsce, kiedy pojawia si nowy kusz cy projekt. Mo na go wtedy porówna z projektami w toku, by okre li, czy warto zrealizowa go zamiast projektu, który zosta ju cz ciowo wykonany. Uwaga: Kryteria doboru mog zaoszcz dzi sporo czasu i wysi ku nawet jeszcze przed rozpocz ciem procesu selekcji projektów. Ludzie my l cy o zaproponowaniu projektu do realizacji mog oceni potencjalne rezultaty jeszcze przed spotkaniem z komisj wyboru. Je li rezultaty nie s zadowalaj ce, prezentowanie tego projektu kierownictwu po prostu nie ma sensu. 38 CZ I ZARZ DZANIE PROJEKTAMI. NIEOFICJALNY PODR CZNIK18 Wybieranie w a ciwych projektów Niezale nie od tego, czy jest to ma e przedsi biorstwo decyduj ce o sposobie wykorzystania swoich ograniczonych zasobów, czy te komisja wyboru opracowuj ca portfel projektów do realizacji, w ka dym przypadku, by podj w a ciw decyzj, potrzeba spójnego procesu selekcyjnego. Mo na wybra projekty o najbardziej obiecuj cych prognozach, opieraj c si na ocenie propozycji. Je li oka e si, e pieni dze i zasoby sko czy y si, pozosta e zakwalifikowane projekty mog poczeka na moment rozpocz cia swojej realizacji. Istotne cele przedsi biorstwa Niektóre projekty s bezsensowne, szczególnie te, których celem jest spe nienie wymaga przepisów prawa. Na przyk ad przedsi biorstwa, które chc prowadzi legalne interesy, musz przestrzega przepisów ustawy o rachunkowo ci. Z drugiej strony mo na przetrzebi projekty, wybieraj c tylko te, które s zgodne z misj i celami firmy. Je li firma zajmuje si produkcj u ytkow, to celem mo e by wprowadzenie nowych produktów na rynek, zanim zrobi to konkurencja. Z kolei w opiece zdrowotnej bezpiecze stwo przewa a nad szybko ci dzia ania, gdy próba wycofania z rynku urz dze wszczepionych ju ludziom mo e zaszkodzi zarówno pacjentom, jak i finansom przedsi biorstwa. Je li opis projektu zaczyna si od s ów By oby mi o..., to mo na ju na tym etapie zako czy prac nad nim, chyba e uda si go powi za z przeliczalnymi na korzy ci celami organizacji. A B Y Z A O S Z C Z D Z I C Z A S Wybieranie komisyjne Zarz dzanie za pomoc kompromisu cieszy si z s aw, lecz komisja wyboru projektów to dobry sposób zapewnienia, by organizacja wybiera a do realizacji tylko w a ciwe projekty. W sk ad skutecznej komisji wchodz decydenci z ka dego obszaru dzia alno ci firmy dysponuj cy zró nicowanym wachlarzem umiej tno ci. Komisja taka stosuje kryteria doboru, by proces decyzyjny by jak najbardziej obiektywny. Pozbawieni bezstronnego arbitra u sponsorzy i mened erowie projektów mog wybiera do realizacji projekty ze znacznie mniej przekonuj cych powodów: poniewa projekt wydaje si intryguj cy, ryzyko jest niewielkie lub sami po prostu czuj si zwi zani z proponowanymi przez siebie projektami. Komisja nie skazuje nikogo na zbiurokratyzowany proces wyboru. Je li kryteria s udokumentowane, to i etapy procesu s do proste: 1. Kto zg asza propozycj projektu. Zazwyczaj sponsorzy albo mened erowie przygotowuj prezentacj projektu, która ma przekona do jego realizacji komisj i która opisuje, dlaczego projekt jest warty zachodu, jakich korzy ci nale y si po nim spodziewa i jak pasuje do kryteriów doboru. 2. Komisja wyboru ocenia propozycje. Komisja spotyka si regularnie, zgodnie z harmonogramem, by ocenia propozycje projektów. Zespo y proponuj ce projekty maj okazj wyg oszenia swoich racji, zazwyczaj odpowiadaj c na pytania cz onków komisji, co pozwala wyja ni wszystkie niejednoznaczno ci. Po zako czeniu wszystkich prezentacji komisja dyskutuje zalety proponowanych projektów, ich zgodno z celami firmy oraz konflikty i problemy, które zosta y ujawnione. 3. Komisja zatwierdza lub odrzuca projekty. Komisja decyduje, które projekty powinny zosta zrealizowane, oraz informuje zespo y je proponuj ce o swoich decyzjach, najlepiej z uzasadnieniem. ROZDZIA 1. PROJEKTY: OD CZEGO ZACZ 3919 Wybieranie w a ciwych projektów Oto niektóre popularne cele biznesowe stanowi ce przes anki do uruchomienia projektu: zwi kszenie dochodów, poprawa op acalno ci, zwi kszenie udzia u w rynku, obni enie ceny w celu utrzymania konkurencyjno ci, redukcja kosztów, redukcja czasu dostarczenia produktu na rynek, wzrost zadowolenia klientów, poprawa jako ci lub bezpiecze stwa produktu, zmniejszenie ilo ci odpadów, zaspokojenie standardów nadzoru, zwi kszenie produktywno ci. K O N T A K T Z R Z E C Z Y W I S T O C I Jak przetrwa bez kryteriów doboru Po co przejmowa si kryteriami doboru, je li kto dowiaduje si o projektach tylko wtedy, gdy ma nimi zarz dza? Co robi, je li nie ma procesu doboru, a pozyskanie wsparcia dla projektu i zasobów do jego realizacji jest zawsze ci k batali? Je li kto ma poj cie, jakie warunki ma spe nia dobry projekt (a tak e ma troch czasu i cierpliwo ci), mo e te udr ki i zgryzoty obróci na swoj korzy. Je li kierownictwo zdaje si chcie wszystkiego naraz z niezmienn desperacj, nale y dowiedzie si, co jest naprawd wa ne. Wystarczy popyta kierowników, co wed ug nich si liczy, i dowiedzie si, o co dyrektor zawsze pyta. Dobrze jest s ucha, co mówi dyrektorzy na zebraniach za ogi. Po zidentyfikowaniu kluczowych celów firmy nale y zarz dza projektami tak, by dostarcza jak najwi cej licz cych si wyników. Im wi cej si ich dostarczy, tym atwiej b dzie pozyska zasoby i wsparcie do realizacji kolejnych projektów. Nie sposób da ka demu wszystko, czego pragnie, wi c nale y skoncentrowa si na najwa niejszych celach. Zrobiwszy dobre wra enie przy realizacji kilku istotnych projektów, mo na zaproponowa kadrze kierowniczej proces doboru projektów do realizacji. Wspólne kryteria wyboru projektów Cho niektóre projekty musz by zaakceptowane ze wzgl du na uregulowania prawne lub decyzj dyrektora, wi kszo musi przej zwyci sko proces selekcji. Potrzebny jest wspólny wska nik, który okre li op acalno projektów. Ze wzgl du na ró norodno celów przedsi biorstw cz sto takim wska nikiem s pieni dze. Ta sekcja przedstawia wi kszo stosowanych przez kierowników metod, które s u do oceny op acalno ci projektów, oraz omawia mocne i s abe strony tych strategii. 40 Niewa ne, czy chodzi o zwi kszenie dochodu, redukcj kosztów, czy te popraw jako ci produktu, zazwyczaj zamierzone korzy ci daje si przeliczy na pieni dze. Zwyci a projekt, który zarabia najwi cej w porównaniu ze swoim kosztem CZ I ZARZ DZANIE PROJEKTAMI. NIEOFICJALNY PODR CZNIK20 Wybieranie w a ciwych projektów realizacji. Oczywi cie, by policzy wyniki finansowe, trzeba zna warto ci liczbowe, a eby pozna warto ci liczbowe, trzeba przeprowadzi wst pne prace i ocen (strona 114). Nie potrzeba pe nego planu projektu (strona 53), by zaproponowa go do realizacji, lecz trzeba zna w przybli eniu wielko kosztów i potencjalnych zysków. Dlatego wiele firm zaczyna od studium wykonalno ci niewielkich prac maj cych na celu okre lenie, czy warto sobie w ogóle dalej zawraca g ow projektem. Uwaga: Je li jakie cele biznesowe s znacz co wa niejsze od pozosta ych, by mo e warto najpierw oceni projekty je wspieraj ce, a dopiero w dalszej kolejno ci, pod warunkiem e wystarczy zasobów i pieni dzy, zwróci uwag na projekty z innych obszarów dzia alno ci. Kolejnym czynnikiem wartym uwzgl dnienia przy wybieraniu projektów jest ryzyko. Wyobra my sobie, e projekt ma bardzo kusz ce wyniki finansowe i ryzyko zapieraj ce dech w piersiach. Propozycja projektu powinna zawiera ogóln analiz ryzyka (strona 68), by komisja mog a podj decyzj na podstawie wystarczaj cego zasobu informacji. Okres zwrotu Okres zwrotu jest to czas, jakiego potrzeba, aby projekt zarobi z powrotem to, co trzeba by o na niego wyda. Je li za o y si, e projekt ma ograniczy naprawy gwarancyjne o z miesi cznie, a jego realizacja kosztuje z, wówczas okresem zwrotu b dzie koszt realizacji podzielony przez miesi czny zysk z tytu u tej realizacji Okres zwrotu = z / z miesi cznie = 20 miesi cy Zalet okresu zwrotu jest jego prostota. Potrzebne dane s do atwe do zgromadzenia, a matematyka jest wystarczaj co prosta, by ka dy j zrozumia. Niemniej jednak metoda ta ma wady, je li kto jest wybredny: Zak ada, e projekt zarobi do, by sp aci swoje koszty. Je li firma zaprzestanie sprzeda y produktu obj tego przyk adowym programem gwarancyjnym, comiesi czne oszcz dno ci znikn przed ko cem okresu zwrotu, co spowoduje straty finansowe. Ignoruje wp ywy po zako czeniu okresu sp acania kosztów projektu. Powoduje to, e projekt przynosz cy du e korzy ci na wst pie pokona projekt przynosz cy mniejsze korzy ci, ale za to przez d u szy czas. Rozpatruj c dwa projekty po z ka dy z których jeden daje przez 5 miesi cy po z oszcz dno ci miesi cznie, a drugi tylko z, ale za to przez 24 miesi ce okres zwrotu pierwszego wynosi 5 miesi cy, podczas gdy drugiego 10 miesi cy. Niemniej jednak drugi projekt oszcz dza z w porównaniu ze z oszcz dno ci z pierwszego. Ignoruje warto pieni dza w czasie. Zawsze trzeba zap aci za wykorzystywanie pieni dzy w jakim okresie, tak jak trzeba sp aci odsetki z kredytem hipotecznym na dom. Metoda okresu zwrotu nie bierze tego pod uwag, gdy koszt projektu jest w niej rozpatrywany jako jednorazowa kwota, niezale nie od czasu realizacji projektu i terminów zap aty. Metody pomiarowe z nast pnej sekcji daj dok adniejszy obraz op acalno ci, je li projekt ma zarabia i wydawa pieni dze w d u szych okresach. ROZDZIA 1. PROJEKTY: OD CZEGO ZACZ 41 Pokazać jeszcze
Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie Bardziej szczegółowo Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Bardziej szczegółowo Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.
Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera Bardziej szczegółowo I. Zakładanie nowego konta użytkownika.
I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w Bardziej szczegółowo Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...
Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł Bardziej szczegółowo KALENDARZE. Ćwiczenie 1 Tworzenie nowego, edycja kalendarza. 1. Uruchom nowy projekt. 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Zmień czas pracy
III. Kalendarze 1 KALENDARZE Kalendarze bazowe są zbiorami czasów pracy i dni roboczych oraz czasów i dni wolnych od pracy. Zbiory te są wykorzystywane w trzech typach kalendarzy: Kalendarz projektu (oddziałuje Bardziej szczegółowo OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356
OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia: Bardziej szczegółowo DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15
DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania Bardziej szczegółowo Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01
Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa Bardziej szczegółowo Wsparcie w realizacji projektów. Podział projektów. Potrzeby, a rodzaje programów
Wsparcie w realizacji projektów Narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie projektami mgr Marcin Darecki mgr Magdalena Marczewska TiMO(Zakład Teorii i Metod Organizacji) Wydział Zarządzania Uniwersytetu Bardziej szczegółowo Projekt i etapy jego realizacji*
dr Ewa Lasecka-Wesołowska esołowska,, MGPiPS Projekt i etapy jego realizacji* *Na podstawie materiałó łów w Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (Lemtech Consulting/RTI) Co to jest projekt Projekt - Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?
1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego Bardziej szczegółowo PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD Bardziej szczegółowo REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne
Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA
INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego Bardziej szczegółowo Zaproszenie. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych. Modelowanie procesów EFI. Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T.
1 1 Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T. Skrzypek MODEL NAJLEPSZYCH PRAKTYK SYMULACJE KOMPUTEROWE Kraków 2011 Zaproszenie Bardziej szczegółowo Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.
Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU Bardziej szczegółowo Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG
2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta Bardziej szczegółowo BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)
BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI Bardziej szczegółowo Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja
Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta... Bardziej szczegółowo Archiwum Prac Dyplomowych
Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana Bardziej szczegółowo POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia
POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci Bardziej szczegółowo PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG
PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG WYPŁACALNOŚCI (MB) Próg rentowności (BP) i margines bezpieczeństwa Przychody Przychody Koszty Koszty całkowite Koszty stałe Koszty zmienne BP Q MB Produkcja gdzie: BP próg rentowności Bardziej szczegółowo Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15
Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego Bardziej szczegółowo Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych
Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia Bardziej szczegółowo Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych
Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r.
Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia i wdrożenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Dębica oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Dębica. Na podstawie Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki
ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68 Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl
1 z 6 2012-03-08 14:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl Rzeszów: Wynajem i obsługa przenośnych toalet przy drogach Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ
FIRMA OPONIARSKA D BICA S.A. w D bicy INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ CZ OGÓLNA Tekst obowi zuje od dnia: data:15.02.2012 wersja:1 Strona 1 z 7 SPIS TRE CI I.A. Postanowienia Ogólne... Bardziej szczegółowo RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie
RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada Bardziej szczegółowo Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska
Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków Bardziej szczegółowo Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Bardziej szczegółowo Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty... Bardziej szczegółowo Uchwała nr O- 14 - III- 2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kontraktu menedżerskiego
Uchwała nr O- 14 - III- 2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kontraktu menedżerskiego Na podstawie art. 33 pkt 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. Bardziej szczegółowo Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą
Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r. Bardziej szczegółowo ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych
Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa Bardziej szczegółowo ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r
ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA CZĘŚCIOWEGO LUB KOŃCOWEGO
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA CZĘŚCIOWEGO LUB KOŃCOWEGO z realizacji zadania publicznego realizowanego na mocy Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 Bardziej szczegółowo Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50
1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria Bardziej szczegółowo Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).
Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki Bardziej szczegółowo Matematyka-nic trudnego!
Dział II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia Usługa zarządzania projektem, w charakterze Specjalisty ds. przygotowania wniosków o płatność, w ramach projektu pn.: Matematyka-nic trudnego! Bardziej szczegółowo Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym
Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym W ciągu ostatnich lat Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zintensyfikował działania nadzorcze w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce, Bardziej szczegółowo Warunki formalne dotyczące udziału w projekcie
Witaj. Interesuje Cię udział w projekcie Trener w rolach głównych. Zapraszamy więc do prześledzenia dokumentu, który pozwoli Ci znaleźć odpowiedź na pytanie, czy możesz wziąć w nim udział. Tym samym znajdziesz Bardziej szczegółowo Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.
Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające Bardziej szczegółowo Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1
WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie Bardziej szczegółowo Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok
Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Bardziej szczegółowo WZÓR UMOWY UMOWA NR. z siedzibą w... NIP nr, REGON... wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego nr... w Sądzie...
Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu pomiędzy: Prezesem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z siedzibą w Warszawie, przy Al. Niepodległości 190, reprezentowanym przez: dyrektora Bardziej szczegółowo ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY
ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl
1 z 6 2015-06-09 10:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl Szczecin: Usługa szkolenia specjalistycznego pn. Obsługa trudnego Bardziej szczegółowo Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014
Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, Bardziej szczegółowo STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ
E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów Administracji Publicznej STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ Bardziej szczegółowo Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1. Bardziej szczegółowo Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:
Załącznik nr 6 Nr postępowania: 30/2010 UMOWA Nr... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:.. Bardziej szczegółowo Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE
Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE OKE Kraków 2012 Zadanie egzaminacyjne zostało opracowane Bardziej szczegółowo 2.Prawo zachowania masy
2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco Bardziej szczegółowo CMSE Certified Machinery Safety Expert
CMSE Certified Machinery Safety Expert Warunki Warunki 1. ZGŁOSZENIE Na szkolenie CMSE (Certified Machinery Safety Expert) można się zapisać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego CMSE, który można Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ
INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia:. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C. Zakres przedmiotowy Bardziej szczegółowo STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH
STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Walne Zebranie Stowarzyszenia Producentów Ryb Łososiowatych Bardziej szczegółowo - zapewnienie opieki i wychowania dzieciom przez organizowanie i prowadzenie placówek
Starosta Radomski ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2014-2018 Cel konkursu: Konkurs ma na celu wyłonienie Bardziej szczegółowo Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398
1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:161398-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Bardziej szczegółowo Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 30 grudnia 2013 r. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych Bardziej szczegółowo ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY
ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek Bardziej szczegółowo Microsoft Management Console
Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co Bardziej szczegółowo WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756
Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia WZÓR UMOWY na opracowanie projektu Strategii rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu w kontekście polityki transportowej Bardziej szczegółowo Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie
Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny Bardziej szczegółowo 2 Ocena operacji w zakresie zgodno ci z dzia aniami KSOW, celami KSOW, priorytetami PROW, celami SIR.
1 Ocena formalna. Prowadzona jest przez CDR/WODR i odpowiada na pytania: 1. Czy wniosek zosta z ony przez partnera SIR. Negatywna ocena tego punktu skutkuje odrzuceniem wniosku? 2. Czy wniosek zosta z Bardziej szczegółowo Zadania powtórzeniowe I. Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300?
Zadania powtórzeniowe I Adam Narkiewicz Makroekonomia I Zadanie 1 (5 punktów) Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300? Przypominamy Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.
UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz Bardziej szczegółowo Łańcuch Krytyczny w Zarządzaniu Projektami
Łańcuch Krytyczny w Zarządzaniu Projektami Jerzy Stawicki Krzysztof Abramowski K.Abramowski & J.Stawicki: Łańcuch Krytyczny w zarządzaniu projektami, 04.06.2003 1 Agenda Projekt i realia projektowe Mechanizmy Bardziej szczegółowo Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015
Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja Bardziej szczegółowo Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.
Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą Bardziej szczegółowo Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych
Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości Bardziej szczegółowo USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1
USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 (wybrane artykuły regulujące przepisy o cenach transferowych) Dział IIa Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych Bardziej szczegółowo Program Google AdSense w Smaker.pl
Smaker.pl Program Google AdSense w Smaker.pl Pytania i odpowiedzi dotyczące programu Google AdSense Spis treści Czym jest AdSense... 2 Zasady działania AdSense?... 2 Jak AdSense działa w Smakerze?... 3 Bardziej szczegółowo Regulamin Komisji Oceny Projektów w ramach Priorytetu 2 i Działania 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Regulamin Komisji Oceny Projektów w ramach Priorytetu 2 i Działania 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 1 Postanowienia ogólne 1. Za powołanie i organizację pracy Komisji Oceny Bardziej szczegółowo ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości
Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon: Bardziej szczegółowo System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy
Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1. Bardziej szczegółowo DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 1988 UCHWAŁA NR XXV/143/13 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania Bardziej szczegółowo Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa
Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13 Bardziej szczegółowo Efektywna strategia sprzedaży
Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania Bardziej szczegółowo Regulamin oferty Taniej z Energą
Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie Bardziej szczegółowo Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska
Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska 1 Projekt Ogólnopolski: 1.1. Projekt Ogólnopolski (dalej Projekt ) to przedsięwzięcie Stowarzyszenia podjęte w celu realizacji celów Bardziej szczegółowo ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH
Załącznik nr 3 do Aneksu ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 1 ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI 1. Certyfikacja jest przeprowadzana Bardziej szczegółowo Ojcowski Park Narodowy
Znak sprawy: DNE 50/13/2011 Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy 32 047 OJCÓW 9, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl www.ojcowskiparknarodowy.pl Bardziej szczegółowo 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.
13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że Bardziej szczegółowo 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 roku.
Zarządzenie Nr 6 / 2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu z dnia 1 listopada 2012 w sprawie wprowadzania Procedury wynajmu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Bardziej szczegółowo Ankieta dotycz ca klimatu bezpiecze stwa pracy w krajach nordyckich
NOSACQ-50- Polish Ankieta dotycz ca klimatu pracy w krajach nordyckich Celem tej ankiety jest zapoznanie z Twoimi pogl dami na temat Tego miejsca pracy. Twoje odpowiedzi zostan komputerowo przetworzone Bardziej szczegółowo II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.
Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010 Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z systemu e-podatki w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy Bardziej szczegółowo Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów Bardziej szczegółowo ZARZ DZANIE ZESPO EM P DR PIOTR PILCH
ZARZ DZANIE ZESPO EM P DR PIOTR PILCH Aktywno ci Przeci tni mened erowie Mened erowie odnosz cy sukcesy Mened erowie efektywni Tradycyjne zarz dzanie 32% 13% 19% Komunikowanie si 29% 28% 44% Zarz dzanie Bardziej szczegółowo UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)