Source: http://docplayer.pl/52996106-Wytyczne-instytucji-zarzadzajacej-do-przeprowadzania-kontroli-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-opolskiego-na-lata.html
Timestamp: 2019-08-26 02:59:22
Legal References Found: art. 7
 art. 125
 art. 123
 art. 36
 art. 56
 art. 188
 art. 207
 art. 189
 art. 61
 art. 64
 art. 207
 art. 56
 art. 10
 art. 30
 art. 72
 art. 72
 art. 125
 art. 115
 art. 207
 art. 25
 art. 10
 art. 30
 art. 125
 art. 2
 art. 122
 art. 122

Document Content:
Wytyczne Instytucji Zarządzającej do przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata - PDF
Download "Wytyczne Instytucji Zarządzającej do przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata"
1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3235/2017 ZWO z dnia 24 stycznia 2017 r. Wytyczne Instytucji Zarządzającej do przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata Wersja nr 6 Dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 302/2015 z dnia 23 lutego 2015 r. z późn. zm. Opole, styczeń 2017 r.
2 Spis treści: 1. WSTĘP DEFINICJE I OZNACZENIA STOSOWANE W DOKUMENCIE PODSTAWY PRAWNE RODZAJE KONTROLI KONTROLA SYSTEMOWA Systemowa weryfikacja administracyjna (kontrola dokumentacji): Systemowa kontrola na miejscu: WERYFIKACJA WYDATKÓW Weryfikacja administracyjna kontrola dokumentacji zza biurka : Kontrola projektów w miejscu ich realizacji: Przebieg czynności kontrolnych w ramach kontroli na miejscu realizacji projektów: Kontrole dokumentacji Planu Działań Pomocy Technicznej RPO WO Kontrole na zakończenie realizacji projektów Wizyty monitoringowe Kontrole trwałości Kontrole sprawdzające Kontrole doraźne Kontrole krzyżowe Kontrole instrumentów finansowych METODYKA DOBORU PRÓBY PROJEKTÓW DO KONTROLI NA MIEJSCU NIEPRAWIDŁOWOŚCI INNE INSTYTUCJE UPRAWNIONE DO PRZEPROWADZANIA KONTROLI W RAMACH RPO WO ROCZNY PLAN KONTROLI ROCZNY PLAN KONTROLI RPO WO ROCZNY PLAN KONTROLI INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCYCH OPOLSKIEGO CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI I WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W OPOLU ROCZNE PODSUMOWANIE KOŃCOWYCH SPRAWOZDAŃ Z AUDYTU I KONTROLI OBOWIĄZKI IZ ORAZ IP W ZAKRESIE PROCESU KONTROLI W RAMACH RPO WO W STOSUNKU DO INNYCH INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH W REALIZACJĘ PROGRAMU OBOWIĄZKI IZ: OBOWIĄZKI IP: ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW PRZEKAZYWANYCH DO INSTYTUCJI CERTYFIKUJĄCEJ I INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ... 66
3 1. Wstęp Niniejsze opracowanie ma na celu zaprezentowanie głównych założeń systemu kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata W dokumencie określone zostały m.in. podstawy prawne procesów kontroli, zadania poszczególnych instytucji odpowiedzialnych za kontrolę, ogólne zasady systemu kontroli, zakres podmiotowy i przedmiotowy kontroli oraz tryb kontroli na miejscu. Opracowanie będzie wykorzystywane przez: Instytucję Zarządzającą RPO WO do kontroli systemowej przeprowadzanej w Instytucjach Pośredniczących, a także do kontroli obejmującej weryfikację administracyjną wydatków oraz w miejscu realizacji projektu w ramach w ramach wdrażanych Działań/Poddziałań RPO WO , Instytucje Pośredniczące RPO WO : Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu do kontroli obejmującej weryfikację administracyjną wydatków oraz w miejscu realizacji projektów w ramach wdrażanych Działań/Poddziałań RPO WO Definicje i oznaczenia stosowane w dokumencie DKO Dział Kontroli RPO w OCRG DPO Departament Koordynacji Programów Operacyjnych DRP Dział Rozliczeń Projektów RPO w OCRG EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego EFS Europejski Fundusz Społeczny IA Instytucja Audytowa IC Instytucja Certyfikująca IK UP Instytucja Koordynująca Umowę Partnerstwa IP Instytucja Pośrednicząca IZ Instytucja Zarządzająca RPO WO NK Wydział Kontroli w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu OCRG Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata PO RYBY - Program Operacyjny Rybactwo i Morze RKFS Referat Kontroli Funduszy Strukturalnych w DPO UMWO RPK Roczny Plan Kontroli RPO WO Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata RP Referat Przyjmowania w DPO UMWO RW Referat Wdrażania w DPO UMWO SL Aplikacja główna centralnego systemu teleinformatycznego SRHD - Aplikacja raportująca centralnego systemu teleinformatycznego oparta na hurtowni danych umożliwiająca generowanie raportów na podstawie danych zgromadzonych w SL2014 UMWO Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego WUP Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ZIT - Zintegrowana Inwestycja Terytorialna 3
4 ZM Wydział Monitorowania i Rozliczeń w WUP ZP- Wydział Programowania i Wyboru Projektów w WUP ZWO Zarząd Województwa Opolskiego Regulamin Kontroli - Regulamin Kontroli stanowiący załącznik do Uchwały nr 4478/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 02 lutego 2010 r. Wytyczne horyzontalne do kontroli - Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata Wytyczne IZ do kontroli Wytyczne Instytucji Zarządzającej do przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata Podstawy prawne Podstawą prawną wydania niniejszych wytycznych jest art. 7 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej (t.j. Dz. U. 2016, poz. 217 z późn. zm.). Wytyczne zostały opracowane na podstawie następujących aktów prawnych: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347/320 z dnia r.) zwane dalej rozporządzeniem ogólnym, Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. Urz. UE L 138/5 z dnia r.), zwane dalej rozporządzeniem delegowanym, Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. ustanawiającym zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie szczegółowych uregulowań dotyczących transferu wkładów z programów i zarządzania nimi, przekazywania sprawozdań na temat instrumentów finansowych, charakterystyki technicznej działań informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do operacji oraz systemu rejestracji i przechowywania danych (Dz. Urz. UE L 223 z , str. 7), zwane dalej rozporządzeniem wykonawczym, Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.), zwana dalej ustawą wdrożeniową. 4
5 Ponadto proces kontroli w ramach RPO WO dokonywany jest w oparciu m.in. o: Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata , Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowo poniesionych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności w perspektywie finansowej , Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata , Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata , Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata , Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie procesu desygnacji na lata , Wytyczne Komisji Europejskiej dla państw członkowskich w zakresie kontroli zarządczych, Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz z późn. zm.), Ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz z późn. zm.), Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz z późn. zm.), Ustawę z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.), Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922), Regulamin Kontroli stanowiący załącznik do Uchwały nr 4478/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 2 lutego 2010 r., Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata zaakceptowany Decyzją Wykonawczą Komisji z dnia r. przyjmującą niektóre elementy programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia dla regionu opolskiego w Polsce - CCI 2014PL16M2OP008, Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO , Porozumienia w sprawie przekazania zadań podpisane z Instytucjami Pośredniczącymi: Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu oraz Związkiem ZIT, Zalecenia Instytucji Zarządzającej w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych, polityki przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów występujących w zadaniach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata , 5
6 Szczegółowe wytyczne w zakresie korzystania z pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata , Instrukcje Wykonawcze IZ / IP, Listy sprawdzające i wzory dokumentów wykorzystywane do realizacji RPO WO na lata stanowiące dokument uzupełniający do Instrukcji Wykonawczych IZ / IP. 4. Rodzaje kontroli IZ oraz IP zapewniają w ramach RPO WO realizację procesu kontroli, który obejmuje: 1) kontrole systemowe 1, 2) weryfikacje wydatków, w tym: weryfikacje wniosków o płatność Beneficjenta, kontrole w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie Beneficjenta, kontrole krzyżowe, 3) kontrole na zakończenie realizacji projektu, 4) kontrole trwałości projektu. 4.1 Kontrola systemowa W sytuacji delegowania zadań, określonych w art. 125 rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1303/2013, innym podmiotom, IZ jest zobowiązana do prowadzenia kontroli systemowych. Celem kontroli systemowej jest uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że wszystkie delegowane lub powierzone zadania są realizowane w odpowiedni sposób, a system zarządzania i kontroli RPO WO funkcjonuje prawidłowo, efektywnie i zgodnie z prawem. Na mocy art. 123 ust. 7 Rozporządzenia ogólnego, IZ powierzyła zarządzanie częścią RPO WO Instytucjom Pośredniczącym. Ponadto na podstawie art. 36 Rozporządzenia ogólnego IZ wprowadziła instrument Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej. Podmiotem współpracującym z IZ w ramach wdrożenia tego instrumentu jest Związek ZIT, który przybrał formę partnerstwa w postaci Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska. Zakres zadań i odpowiedzialności oraz wzajemne relacje pomiędzy IZ a IP/Związkiem ZIT regulowane są na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy podmiotami. W związku z powyższym, w system wdrażania zostały włączone trzy IP, tj.: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki; Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Związek ZIT, który przybrał formę partnerstwa w postaci Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska. 1 Kontrole systemowe realizowane są wyłącznie przez IZ 6
7 IP odpowiadają za realizację następujących obszarów Programu: Tabela: Obszary RPO WO powierzone do wdrożenia IP IP Fundusz CT PI Zakres OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY ZIT EFRR EFS EFRR 1 1b Innowacje w przedsiębiorstwach 3 3b Współpraca gospodarcza i promocja Działanie / Poddziałanie RPO c Nowe produkty i usługi w MSP a Odnawialne źródła energii 3.3 4b 4c Efektywność energetyczna w MSP Efektywność energetyczna w mieszkalnictwie 9 9a Infrastruktura usług społecznych 8 8i Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy 8iii 8iv Zakładanie działalności gospodarczej Godzenie życia prywatnego i zawodowego 9 9v Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej i Wsparcie kształcenia ogólnego iv 3 3a Wsparcie edukacji przedszkolnej Programy pomocy stypendialnej Wsparcie kształcenia zawodowego Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej 4 4c Efektywność energetyczna w budynkach publicznych
8 IP Fundusz CT PI Zakres Źródło: Opracowanie IZ. EFS 10 4e 6 6c 10i 10i 10iv Aglomeracji Opolskiej Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej Działanie / Poddziałanie RPO W ramach powierzonych zadań IP OCRG i WUP zobowiązane są do: 1) Prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych. 2) Przeprowadzenia naborów wniosków o dofinansowanie projektów, oceny projektów i wyboru projektów, 3) Wykonywania obowiązków dotyczących procedury odwoławczej, o których mowa w art. 56 ust 2 ustawy wdrożeniowej, 4) Zawierania umów o dofinansowanie projektów / aneksów do tych umów, 5) Rozliczania projektów, 6) Wystawiania na rzecz Beneficjentów zleceń płatności, o których mowa w art. 188 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz dokonywania wypłat dotacji celowej na rzecz Beneficjentów w części odpowiadającej wkładowi krajowemu ze środków budżetu państwa, 7) Zapewnienia prowadzenia przez Beneficjentów wyodrębnionego systemu księgowości dla kosztów kwalifikowanych rozliczanych na podstawie faktycznie poniesionych wydatków, 8) Wykonywania bieżącego nadzoru nad realizacją projektów, 9) Monitorowania i sprawozdawczości w ramach RPO WO , 10) Przeprowadzania kontroli projektów, 11) Zapewnienia przechowywania wszystkich dokumentów dotyczących projektów wymaganych do zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 8
9 12) Informowanie IZ o nieprawidłowościach, 13) Sporządzania i przekazywania do IZ poświadczenia i deklaracji wydatków, 14) Wykonywania wszelkich czynności związanych z odzyskiwaniem kwot podlegających zwrotowi od Beneficjentów, w tym: a) nakładanie korekt finansowych na zasadach określonych w ustawie wdrożeniowej, ustawie o finansach publicznych i w umowie o dofinansowanie projektu, b) wydawanie decyzji administracyjnych, o których mowa w Ustawie o finansach publicznych, w tym w szczególności w art. 207 ust. 9, art. 189 ust. 3b, 3c, art. 61 i art. 64 ustawy o finansach publicznych, oraz w związku z tymi przepisami na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.), c) prowadzenia postępowań egzekucyjnych związanych z odzyskiwaniem kwot podlegających zwrotowi. 15) uczestniczenia na zasadach określonych przez Instytucję Zarządzającą w zarządzaniu finansowym RPO WO , 16) zgłaszania do ministra właściwego do spraw finansów publicznych podmiotów podlegających wykluczeniu do rejestru podmiotów wykluczonych na zasadach określonych w art. 207 ust. 4 Ustawy o finansach publicznych, 17) wprowadzenia skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych, uwzględniając stwierdzone rodzaje ryzyka, a także przeciwdziałania przypadków konfliktu interesów występujących w ramach powierzonych zadań, 18) obsługi Lokalnego Systemu Informatycznego SYZYF RPO WO , 19) obsługi SL2014, 20) obsługi systemu finansowo-księgowego, 21) obsługi systemu Irregularity Management System (IMS), 22) wdrażania planu działań pomocy technicznej RPO WO poprzez planowanie, realizację, sprawozdawczość i rozliczanie planu działań, 23) monitorowania postępów w realizacji powierzonych zadań, w tym przygotowywania prognoz wydatków, 24) osiągania celów pośrednich i końcowych określonych w Programie w formie wskaźników produktu i finansowych określonych w Załączniku nr 2 do zawartego Porozumienia, 25) współpracy w ewaluacji w zakresie powierzonych zadań w oparciu o Plan ewaluacji RPO WO , 26) realizacji zadań w ramach Osi 11 Pomoc techniczna RPO WO , 27) przekazywanie do IZ na jej prośbę wszelkich materiałów, opracowań, oraz informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji RPO WO w zakresie powierzonych zadań. 9
10 W ramach powierzonych zadań Instytucja Pośrednicząca ZIT zobowiązana jest do: 1) Przygotowania Strategii ZIT, 2) Prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych, 3) Przeprowadzenia naborów wniosków o dofinansowanie projektów i oceny projektów w ramach powierzonych Poddziałań, ze szczególnym uwzględnieniem i zachowaniem wskaźników postępu rzeczowego, przypisanych do realizacji w ramach ZIT, 4) Wykonywania obowiązków dotyczących procedury odwoławczej, o których mowa w art. 56 ust. 2 ustawy, 5) Monitorowania realizacji wskaźników postępu rzeczowego, a w przypadku zidentyfikowania ryzyka ich niezrealizowania, podjęcia działań naprawczych w uzgodnieniu z IZ, 6) Monitorowania i sprawozdawczości w ramach RPO WO zgodnie ze wzorem i na zasadach określonych przez IZ, 7) Przechowywania wszystkich dokumentów dotyczących projektów wymaganych do zapewnienia właściwej ścieżki audytu, 8) Współpracy w sporządzaniu harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów i oceny projektów w ramach powierzonych Poddziałań, 9) Obsługi Lokalnego Systemu Informatycznego SYZYF RPO WO , a także centralnego systemu teleinformatycznego, 10) Wprowadzenia skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych, uwzględniając stwierdzone rodzaje ryzyka, a także przeciwdziałania przypadków konfliktu interesów występujących w ramach zadań dotyczących powierzonych Poddziałań, 11) Określenia potencjalnych ryzyk w zakresie realizacji zadań dotyczących powierzonych Poddziałań, a także stworzenia i prowadzenia systemu zarządzania tymi ryzykami, w tym ich monitorowanie i przeciwdziałanie ich wystąpieniu, 12) Monitorowania postępów w realizacji zadań dotyczących powierzonych Poddziałań, 13) Monitorowania osiągania celów pośrednich i końcowych określonych w Programie w formie wskaźników produktu oraz celów końcowych określonych dla wskaźników rezultatu określonych w Załączniku nr 2 do zawartego Porozumienia, 14) Współpracy w ewaluacji w zakresie zadań dotyczących powierzonych Poddziałań, w oparciu o Plan ewaluacji RPO WO , 15) Przekazywanie do Instytucji Zarządzającej na jej prośbę wszelkich materiałów, opracowań, wyjaśnień oraz informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji RPO WO w zakresie zadań dotyczących powierzonych Poddziałań. Przedmiot kontroli systemowej stanowią, co do zasady, wszystkie zagadnienia powierzone: IP zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy wdrożeniowej, Związkowi ZIT zgodnie z art. 30 ust. 5 pkt 3 ustawy wdrożeniowej. 10
11 IZ może jednak dokonać wyboru próby procesów do kontroli systemowej w danym roku obrachunkowym, dla każdej instytucji kontrolowanej indywidualnie, na podstawie ujętej w RPK analizy ryzyka. W ramach weryfikacji zadań IZ może poddać kontroli, w tym kontroli w miejscu realizacji, również wybraną próbę projektów. Procedury przeprowadzania kontroli systemowych są realizowane zgodnie z : przepisami ustawy wdrożeniowej, zapisami Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata , zapisami Wytycznych Instytucji Zarządzającej do przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata , zapisami Instrukcji wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO WO IZ w ramach kontroli systemu zarządzania i kontroli w każdym roku obrachunkowym, na przestrzeni lat przeprowadzi w każdej z IP co najmniej jedną kontrolę systemową. Kontrola systemowa obejmuje: systemową weryfikację administracyjną (kontrolę dokumentacji), oraz systemową kontrolę na miejscu Systemowa weryfikacja administracyjna (kontrola dokumentacji): W ramach systemowej weryfikacji administracyjnej IZ wykonuje następujące zadania w stosunku do IP (z uwzględnieniem zakresu funkcji delegowanych do poszczególnych IP): weryfikuje i zatwierdza poświadczenia i deklaracje wydatków składane przez IP (z wyłączeniem ZIT), weryfikuje sprawozdania przekazywane przez IP w związku z realizacją powierzonych zadań, weryfikuje i zatwierdza instrukcje wykonawcze opracowane przez IP, weryfikuje i akceptuje roczny plan kontroli na miejscu przeprowadzanych przez IP (z wyłączeniem ZIT), analizuje wyniki z przeprowadzonych w IP kontroli i audytów oraz informacje o wdrożonych zaleceniach, weryfikuje raporty i zestawienia o nieprawidłowościach przekazywane przez IP. IP przekazują IZ wyniki kontroli / audytów (za wyjątkiem wyników kontroli systemowych IZ oraz audytów IA) przeprowadzonych przez uprawnione do tego służby lub podmioty kontrolne i audytowe (w tym wyniki audytów zrealizowanych przez jednostki audytu 11
12 wewnętrznego, które swoim zakresem obejmują RPO WO) w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wyników kontroli. Ponadto IZ może zwrócić się z prośbą do IP o przekazanie w terminie wyznaczonym przez IZ, każdej innej dokumentacji dotyczącej kontroli, oraz ma wgląd do dokumentów związanych z kontrolą przeprowadzoną przez inne instytucje uprawnione do kontroli IP (w szczególności dotyczących ustaleń UKS, NIK, RIO) Systemowa kontrola na miejscu: IZ w ramach RPO WO dla kontroli zewnętrznej stosuje Wytyczne horyzontalne do kontroli, Wytyczne IZ do kontroli oraz, w zakresie nie objętym ww. dokumentem, Regulamin Kontroli przyjęty na mocy Uchwały ZWO. IZ w ramach kontroli systemowych na miejscu przeprowadza: systemowe kontrole planowe - na podstawie rocznego planu kontroli, systemowe kontrole doraźne, tj. nieujęte w rocznym planie kontroli, a potrzeba ich przeprowadzenia wynika z podejrzenia wystąpienia istotnych uchybień w pracy IP. Systemowe kontrole na miejscu przeprowadzają pracownicy DPO, w szczególności pracownicy RKFS. W przypadku, gdy przedmiot kontroli bądź ujawniony podczas kontroli stan faktyczny lub prawny wymagają szczególnych merytorycznych kwalifikacji dopuszcza się uczestnictwo w procesie kontroli eksperta lub biegłego. Zakres kontroli systemowej na miejscu obejmuje w szczególności sprawdzenie (odpowiednio do zakresu funkcji delegowanych do poszczególnych IP): zgodności procesu wyboru projektów konkursowych i pozakonkursowych oraz zawierania umów o dofinansowanie z: RPO WO , Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WO , Wytycznymi horyzontalnymi, Kryteriami wyboru projektów, określonymi przez Komitet Monitorujący RPO WO , Procedurami wewnętrznymi jednostki kontrolowanej, Innymi dokumentami mającymi zastosowanie; prawidłowość przeprowadzenia konkursów w sprawie wyboru projektów do dofinansowania, zgodność wybieranych projektów z odpowiednimi kryteriami mającymi zastosowanie do RPO WO , terminowość podpisywania z Beneficjentami umów o dofinansowanie projektów oraz aneksów do umów, istnienie informatycznego systemu rejestracji i przechowywania zapisów księgowych dla każdego projektu oraz gromadzenie danych na temat wdrażania, niezbędnych do celów zarządzania finansowego, monitorowania, audytu i oceny, terminowość weryfikacji wniosków o płatność Beneficjentów, 12
13 istnienie odpowiedniej ścieżki audytu, tj. zgodnie z art. 72 lit. g oraz 125 ust. 4 pkt d rozporządzenia ogólnego, istnienie procedur zapewniających, że wszystkie dokumenty dotyczące wydatków i audytów, wymagane do zapewnienia właściwej ścieżki audytu (o której mowa w art. 72 lit. g rozporządzenia ogólnego) są przechowywane zgodnie z wymogami, o których mowa w art. 125 ust. 4 pkt d a proces weryfikacji wydatków przebiega poprawnie, prawidłowość przeprowadzania kontroli w miejscu realizacji projektów, prawidłowość opracowywania sprawozdań z realizacji działań, przestrzeganie wymogów w zakresie informacji i promocji ustanowionych w art. 115 rozporządzenia ogólnego, prawidłowość sprawowania nadzoru nad podmiotem pełniącym funkcję menedżera funduszu funduszy w ramach działań/poddziałań RPO WO wdrażanych w formie instrumentów finansowych. IZ w ramach kontroli systemowej weryfikuje w szczególności: czy IP prawidłowo wykonuje obowiązki wynikające z zapisów porozumienia; ustalenia kontroli i audytów ( w tym audyty/kontrole IA, UKS, NIK, RIO, ETO, KE); zgodność procesu wyboru projektów z procedurami i wytycznymi (nabór, ocena i wybór wniosków); pracę Komisji Oceny Projektów (ocena merytoryczna projektu); prowadzenie weryfikacji wskaźników monitoringowych; sprawdzenie nie podlegania przez Beneficjenta wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków europejskich w oparciu o art. 207 Ustawy o finansach publicznych; poprawność podpisywanych przez IP umów o dofinansowanie projektu z Beneficjentami w ramach Działań wdrażanych przez IP, a także ich aneksowanie, rozwiązywanie; tematykę związaną z protestami / odwołaniami / skargami oraz sposób ich załatwienia; tematykę związaną ze skargami i wnioskami dotyczącymi realizacji Działań oraz sposób ich rozpatrywania; składanie i weryfikację zabezpieczeń prawidłowej realizacji projektu; proces potwierdzania płatności oraz przepływów i rozliczeń finansowych (system księgowy); proces weryfikacji wniosków o płatność Beneficjenta; poświadczanie wydatków; prawidłowość weryfikacji przez IP wydatków ponoszonych przez Beneficjentów w ramach realizacji projektów, w szczególności sprawdzenie, czy poniesione wydatki są zgodne z obowiązującym stanem prawnym w zakresie: okresu kwalifikowalności, zgodności z wymogami w zakresie kwalifikowalności, zgodności z wymogami w zakresie przepisów dotyczących zamówień publicznych, zgodności z wymogami w zakresie pomocy publicznej, zgodności z wymogami w zakresie polityk horyzontalnych UE, 13
14 związku wydatku z projektem wybranym do dofinansowania ze środków europejskich, dostarczenia produktów / usług zgodnie z warunkami umowy, czy IP, w ramach Działań bezpośrednio wdrażanych, nadzoruje wykonywanie przez Beneficjentów obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie projektu, przestrzeganie zgodności realizowanych projektów z politykami horyzontalnymi Wspólnoty; prawidłowość wykonywania przez IP kontroli na miejscu realizacji projektów w ramach RPO WO, w tym kontroli umów o finansowanie; prawidłowość przeprowadzania przez IP kontroli trwałości projektów; funkcjonowanie systemu informowania o nieprawidłowościach; stosowanie przez IP procedur mających na celu identyfikację konfliktu interesów oraz jego unikanie; stosowanie przez IP procedur zarządzania ryzykiem; dokonywanie płatności (weryfikacja płatności, rozliczanie projektów/działań, prognozowanie, zamykanie pomocy); dokonywanie zwrotów; odzyskiwanie kwot nienależnie pobranych / wydatkowanych, prowadzenie: rejestru kwot zatrzymanych i odzyskanych oraz rejestru obciążeń na projekcie; prawidłowość oraz terminowość realizacji obowiązków IP w zakresie monitorowania wdrażania Działań oraz opracowywania i przekazywania sprawozdań z realizacji Działań; funkcjonowanie sprawozdawczości z realizacji wdrażanych Działań; przestrzeganie zasad archiwizacji dokumentów; funkcjonowanie systemów informatycznych, wewnętrznego systemu obiegu dokumentów oraz wewnętrznych baz danych; realizację Planu Działania Pomocy Technicznej RPO dla IP, w szczególności weryfikację zgodności zapisów umowy ze stanem rzeczywistym oraz weryfikację kwalifikowalności wydatków (z wyłączeniem ZIT). W zakresie kontroli prawidłowości realizacji zadań w ramach Planów Działania Pomocy Technicznej RPO WO w IP (z wyłączeniem ZIT) IZ przeprowadza: - kontrolę dokumentacji, podczas której weryfikowane są następujące dokumenty: Plany Działania Pomocy Technicznej RPO WO , Wnioski o płatność, Sprawozdania okresowe, roczne i końcowe z realizacji działań w ramach PT; - kontrolę na miejscu, która obejmuje weryfikację faktycznej realizacji założeń Planu Działania Pomocy Technicznej RPO WO , tj.: weryfikację zgodności zapisów umowy zawartej pomiędzy IZ a IP o nałożeniu praw i obowiązków wynikających z otrzymania środków z PT przez IP, weryfikację zgodności założeń zawartych w sprawozdaniach oraz we wnioskach o płatność IP (w tym weryfikacja dokumentów potwierdzających wydatki) z faktycznym postępem rzeczowym, 14
15 weryfikację kwalifikowalności wydatków. Realizacja Planu Działania Pomocy Technicznej RPO WO powinna być skontrolowana przynajmniej raz w roku. Związek ZIT, pełniący funkcję trzeciej IP nie jest Beneficjentem Pomocy Technicznej RPO WO Zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa, funkcjonowanie Związków ZIT miast wojewódzkich dofinansowane jest ze środków krajowego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Proces systemowej kontroli składa się z następujących podstawowych etapów: a) zaplanowania czynności kontrolnych (m.in. zebranie dokumentów i informacji o zakresie obowiązków danej instytucji, powołanie zespołu kontrolującego i podpisanie deklaracji bezstronności przez jego członków, sporządzenie upoważnień do kontroli); b) przekazania zawiadomienia o kontroli instytucji kontrolowanej (z wyłączeniem kontroli prowadzonej w trybie doraźnym); c) przeprowadzenia czynności kontrolnych; d) sporządzenia informacji pokontrolnej wraz z ewentualnymi zaleceniami pokontrolnymi lub rekomendacjami i przedstawienia jej do podpisu instytucji kontrolowanej; e) rozpatrzenia zastrzeżeń wniesionych do informacji pokontrolnej wraz z ewentualnym sporządzeniem i przekazaniem ostatecznej informacji pokontrolnej, zgodnie z art. 25 ustawy wdrożeniowej; f) informowania o nieprawidłowościach; g) przekazania ostatecznej wersji informacji pokontrolnej wraz z ewentualnymi zaleceniami pokontrolnymi lub rekomendacjami: do wiadomości ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, o którym mowa w wytycznych w zakresie procesu desygnacji, w przypadku, gdy wynik kontroli wskazuje w ocenie IZ na niespełnienie kryteriów desygnacji, o których mowa w załączniku XIII do rozporządzenia ogólnego, do wiadomości IK UP oraz IA, o ile stwierdzono poważne defekty w skutecznym funkcjonowaniu systemu zarządzania i kontroli,; h) monitorowania wdrożenia zaleceń pokontrolnych lub rekomendacji. Przebieg czynności podejmowanych przez IZ w ramach kontroli systemowej w IP, oraz związane z procesem kontrolnym elementy takie jak: zawiadomienie o kontroli, upoważnienie do kontroli, informacja pokontrolna, zalecenia pokontrolne są realizowane odpowiednio zgodnie z procedurami sformułowanymi w niniejszym dokumencie w pkt 4.2 Weryfikacja wydatków. Szczegółowe zasady wykonywania poszczególnych czynności zostały określone w Instrukcji wykonawczej IZ. Wykaz najważniejszych elementów, które powinny podlegać standardowej weryfikacji w trakcie kontroli systemowej na miejscu został przedstawiony w Liście sprawdzającej do kontroli systemowej na miejscu zawartej w dokumencie Listy sprawdzające i wzory dokumentów do Instrukcji Wykonawczych IZ / IP. Przedmiot kontroli systemowej stanowią, co do zasady, wszystkie zagadnienia delegowane IP zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy wdrożeniowej oraz zagadnienia delegowane Związkowi ZIT zgodnie z art. 30 ust. 5 pkt 3 tej ustawy. 15
16 IZ może skontrolować wszystkie obszary w trakcie jednej kontroli lub w rozbiciu na kilka kontroli. W sytuacji, gdy dokonywana jest kontrola wybranych obszarów w trakcie danej kontroli, w pierwszej kolejności weryfikacji podlegają te zakresy tematyczne, co do których istnieje wątpliwość odnośnie poprawnej realizacji zadań przez IP. W celu wybrania zakresów tematycznych, które powinny zostać skontrolowane w pierwszej kolejności, RKFS podczas planowania czynności kontrolnych pozyskuje drogą wymiany korespondencji wewnętrznej od poszczególnych referatów DPO informacje i uwagi dotyczące tych zakresów. Pod uwagę będzie brane również zaawansowanie procesu wdrażania poszczególnych Działań/Poddziałań RPO WO oraz ustalenia z przeprowadzonych w IP kontroli / audytów. Dokonując analizy ww. informacji Kierownik RKFS wraz z Zespołem Kontrolującym, po uzyskaniu akceptacji Dyrektora DPO/Z-cy Dyrektora DPO określa, który obszar powinien zostać poddany kontroli, z uwagi na to, iż budzi największe wątpliwości co do poprawności jego realizacji. Ponadto, IZ może dokonać wyboru próby procesów do kontroli systemowej w danym roku obrachunkowym, dla każdej instytucji kontrolowanej indywidualnie, na podstawie ujętej w RPK analizy ryzyka. 4.2 Weryfikacja wydatków Weryfikacja wydatków (projektów) w ramach RPO WO przeprowadzana jest na podstawie następujących regulacji: rozporządzenia ogólnego, rozporządzenia delegowanego, ustawy wdrożeniowej, Instrukcji wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO WO oraz Instrukcji wykonawczych Instytucji Pośredniczących OCRG i WUP (proces wdrażania projektów, nieprawidłowości). Na potrzeby zapewnienia prawidłowości wykorzystania środków unijnych oraz sprawnego funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli IZ i IP wydzieliły w swej strukturze komórki, których zadaniem, zgodnie z zapisami art. 125 ust. 4 pkt. b) jest sprawdzenie czy: dofinansowane produkty i usługi zostały dostarczone, wydatki deklarowane przez Beneficjentów zostały zapłacone oraz, czy spełniają one obowiązujące przepisy prawa, wymagania programu operacyjnego oraz warunki wsparcia operacji; wydatki zostały poniesione zgodnie z zasadami wspólnotowymi i krajowymi w tym dotyczącymi w szczególności: konkurencji, ochrony środowiska, niedyskryminacji, społeczeństwa informacyjnego oraz zakazu podwójnego finansowania wydatków, wnioski o płatność są prawidłowe. Weryfikacja wydatków, wykonywana przez IZ i IP (z wyłączeniem ZIT) obejmuje: weryfikację administracyjną wszystkich wniosków o płatność składanych przez Beneficjentów (kontrola dokumentacji zza biurka ), oraz kontrolę projektów w miejscu ich realizacji, podczas której sprawdzeniu podlega fizyczna realizacja projektu oraz związana z nią dokumentacja. 16
17 4.2.1 Weryfikacja administracyjna kontrola dokumentacji zza biurka : Kontroli dokumentów związanych z realizacją projektów oraz dokumentów sporządzanych przez Beneficjenta, podlegają: - wniosek o płatność Beneficjenta wraz z załącznikami, - sprawozdanie Beneficjenta z realizacji projektu stanowiące część wniosku o płatność, ponadto kontroli podlegać mogą wszelkie inne dokumenty sporządzane przez Beneficjenta dotyczące realizacji projektów oraz wynikające z zapisów umowy o dofinansowanie. Powyższe czynności kontrolne wykonują w: Instytucji Zarządzającej - pracownicy RW, Instytucji Pośredniczącej Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki - pracownicy DRP, Instytucji Pośredniczącej Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu pracownicy ZM. Kontrola dokumentów związanych z realizacją projektów dokonywana jest na podstawie opracowanych przez IZ i IP list sprawdzających oraz pisemnej procedury określającej podział czynności zgodnie z zasadą dwóch par oczu. Kontroli dokumentów związanych z realizacją projektów oraz dokumentów sporządzanych przez Beneficjenta, obligatoryjnie podlegają złożone poprzez SL2014 do IZ (lub odpowiednio do IP) wnioski o płatność (zarówno zaliczkową, pośrednią, jak i końcową) wraz częścią sprawozdawczą oraz wszystkimi wymaganymi załącznikami. Celem weryfikacji wniosku o płatność Beneficjenta jest potwierdzenie kwalifikowalności wydatków, które zostały w tym wniosku ujęte w celu ich dofinansowania z funduszy UE. IZ/IP kontrolując wnioski są obowiązane, w szczególności, do sprawdzenia w trakcie tej weryfikacji, czy: a) wniosek o płatność został prawidłowo wypełniony od strony formalnej, b) wydatki ujęte we wniosku o płatność, przedstawione do refundacji lub rozliczenia, są wydatkami kwalifikowalnymi, c) wniosek o płatność jest poprawny od strony rachunkowej, d) zakres rzeczowy projektu jest realizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. IZ/IP przeprowadzają kontrolę 100% złożonych przez Beneficjenta wniosków o płatność - weryfikacji podlega każdy złożony przez Beneficjenta wniosek o płatność wraz z załącznikami, w tym dokumentami poświadczającymi prawidłowe poniesienie wydatków ujętych w tym wniosku. IZ przyjęła dla RPO WO zasadę weryfikacji próby dokumentów poświadczających prawidłowość wydatków ujętych we wniosku o płatność. Założenia dotyczące metodyki 17
18 doboru dokumentów przy weryfikacji wniosku o płatność ujmowane są w RPK RPO WO Co najmniej raz w roku obrachunkowym założenia te podlegają przeglądowi a metodyka ewentualnej aktualizacji. W związku z przyjęciem przez IZ zasady przekazywania do kontroli wraz z wnioskiem o płatność elektronicznej wersji dowodów księgowych za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 2 pkt 23 ustawy wdrożeniowej, dobór próby dokumentów do kontroli przez IZ/IP prowadzony jest na podstawie tych dokumentów 2. IZ/IP zapewniają zachowanie zasady jednokrotnego przekazywania dokumentów do kontroli, o której mowa w art. 122 ust. 3 rozporządzenia ogólnego 3. Metodyka przyjęta przez IZ i IP (z wyłączeniem ZIT) w ramach procesu weryfikacji wniosków o płatność zapewnia odpowiednią wielkość próby oraz uwzględnia poziom ryzyka charakterystyczny dla różnych typów Beneficjentów i projektów, w celu osiągnięcia wystarczającej pewności w zakresie zgodności z prawem i prawidłowości transakcji będących podstawą wydatków. W ramach IZ weryfikacja wniosków o płatność dokonywana jest przez pracowników RW, z zastosowaniem metody dwóch par oczu. Następnie zweryfikowany wniosek jest akceptowany przez Koordynatora lub Kierownika referatu, a następnie zatwierdzany przez Zastępcę Dyrektora albo Dyrektora DPO. Beneficjent składa wniosek o płatność przez SL2014. Pracownik RW dokonuje wyboru próby wydatków do szczegółowej weryfikacji (spośród dokumentów zawartych w zestawieniu wydatków) zgodnie z metodyką opisaną poniżej i wzywa Beneficjenta do przedłożenia za pośrednictwem SL2014 skanów dokumentów lub dokumentów elektronicznych potwierdzających kwalifikowalność wydatków. W zależności od rodzaju dokumentu podlegającego weryfikacji mogą to być m.in.: faktury lub inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej, dokumenty potwierdzające odbiór urządzeń, sprzętu lub wykonanie prac, umowy, zakres obowiązków, ewidencja czasu pracy, w przypadku zakupu urządzeń/sprzętu, które nie zostały zamontowane kopie protokołów odbioru urządzeń/sprzętu lub przyjęcia materiałów, z podaniem miejsca ich składowania, wymaganym dokumentem potwierdzającym realizację Projektu (związanego z przebudową lub rozbudową obiektu) mogą być także dokumenty księgowe potwierdzające zwiększenie wartości środka trwałego po zakończeniu inwestycji, inne niezbędne dokumenty potwierdzające i uzasadniające prawidłową realizację Projektu w tym potwierdzające, że wydatki zostały poniesione w sposób celowy, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów, inne dokumenty niezbędne do potwierdzenia kwalifikowalności wydatków. 2 Nie wyklucza to możliwości korzystania z dokumentów będących w posiadaniu instytucji lub możliwości żądania dodatkowych dokumentów potwierdzających kwalifikowalność wydatków ujętych we wniosku, z zastrzeżeniem zapewnienia zachowania zasady jednokrotnego przekazywania dokumentów do kontroli, o której mowa w art. 122 ust. 3 rozporządzenia ogólnego. 3 Wyjątek od tej zasady stanowi wyłącznie wystąpienie przesłanek przewidzianych w metodyce, przyjętej przez IZ i IP (z wyłączeniem ZIT) w ramach procesu weryfikacji wniosków o płatność, wskazujących na wątpliwości co do wiarygodności elektronicznych wersji przekazanych dokumentów. 18
19 W ramach wniosku o płatność szczegółowej weryfikacji podlega: 5%, 10% lub 30% dokumentów księgowych przedstawionych do rozliczenia dotyczących wydatków kwalifikowalnych, w odniesieniu do projektów współfinansowanych z EFRR 5% dokumentów księgowych przedstawionych do rozliczenia dotyczących wydatków kwalifikowalnych w odniesieniu do projektów współfinansowanych z EFS. Metodyka doboru próby dokumentów: Dokumenty (faktury, rachunki i inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej) powinny zostać przyporządkowane do trzech grup wg kryterium wartości wydatków kwalifikowalnych dokumentu. Nr grupy dokumentów Liczba dokumentów księgowych zawartych w poszczególnych przedziałach (W). (1) (2) (3) A. x < 200 tys. zł 5 % B. 200 tys. zł x < 1 mln zł 10 % C. x 1 mln zł 30 % Nr grupy dokumentów Liczba dokumentów księgowych zawartych w poszczególnych przedziałach (W). (1) (2) (3) A. x < 1 tys. zł 5 % B. 1 tys. zł x < 10 tys. zł 5 % C. x 10 tys. zł 5 % Minimalna próba dokumentów księgowych w ramach danej grupy podlegająca kontroli (EFRR) Minimalna próba dokumentów księgowych w ramach danej grupy podlegająca kontroli (EFS) Do pogłębionej weryfikacji wybiera się zawsze dokumenty o najwyższej kwocie wydatków kwalifikowalnych z każdej grupy. Jeżeli w wybranej w powyższy sposób próbie znajdują się dwa lub więcej dokumenty dotyczące tego samego postępowania/tej samej umowy z wykonawcą, do próby wybierany jest tylko jeden dokument księgowy o najwyższej wartości wydatków kwalifikowalnych, natomiast następnym dokumentem dobieranym do próby jest dokument dotyczący innego postępowania/umowy z wykonawcą wybierany wg podstawowego kryterium, tj. wysokości kosztów kwalifikowalnych (w przypadku, gdy we wniosku nie ma innych dokumentów, weryfikowane są te wybrane pierwotnie do próby). Dobierając próbę w drugim i w kolejnych wnioskach o płatność należy przyjąć zasadę, iż jeżeli do próby zostaje wybrany dokument, dotyczący postępowania/umowy z wykonawcą, które były już weryfikowane w ramach projektu, niniejszy dokument jest usuwany z próby i dobierany jest dokument dotyczący innego postępowania/umowy z wykonawcą wg podstawowego kryterium, tj. wysokości kosztów kwalifikowalnych (w przypadku, gdy we wniosku nie ma innych dokumentów, weryfikowane są te wybrane pierwotnie do próby). 19
20 W przypadku, gdy pogłębiona analiza dwóch pierwszych wniosków o płatność w ramach danego projektu nie wykaże wydatków niekwalifikowalnych oraz, gdy w projekcie nie stwierdzono nieprawidłowości, w kolejnych wnioskach o płatność może dokonywać weryfikacji próby pozycji wyłącznie na podstawie faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej wraz z dokumentami dowodzącymi dokonania zapłaty. Próbę można zwiększyć o kolejne 5%/10%/30% (EFRR) lub o 5% (EFS) w przypadku stwierdzenia znacznej liczby błędów lub nieprawidłowości w grupie z danego przedziału (z wyłączeniem błędów formalnych). W przypadku projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowej XI Pomoc Techniczna RPO WO dobierając próbę dokumentów należy przyjąć zasadę, że jeżeli do próby zostanie wybrany dokument dotyczący wynagrodzeń, niniejszy dokument jest usuwany z próby i dobierany jest kolejny dokument wg podstawowego kryterium, tj. wysokości kosztów kwalifikowalnych. Dobór próby dokonany przez pracownika będącego pierwszą parą oczu jest weryfikowany i potwierdzany przez pracownika będącego drugą parą oczu. Pracownik weryfikujący wniosek o płatność określa wielkość próby na podstawie poniższego wzoru: PEFRR = [(5% x AW) + (10% x BW) + (30% x CW)] PEFS = [(5% x AW) + (5% x BW) + (5% x CW)] gdzie: PEFRR wielkość próby, tj. ilość dokumentów księgowych podlegających szczegółowej weryfikacji (EFRR); PEFS wielkość próby, tj. ilość dokumentów księgowych podlegających szczegółowej weryfikacji (EFS); 5%, 10%, 30% procent dokumentów podlegających szczegółowej weryfikacji (EFRR); 5% procent dokumentów podlegających szczegółowej weryfikacji (EFS); AW,BW,CW ilość dokumentów księgowych dot. wydatków kwalifikowalnych zawartych w poszczególnych przedziałach. Przy obliczaniu wielkości próby wynik iloczynu zaokrągla się zawsze w górę do liczby całkowitej. Przykłady: Wniosek współfinansowany z EFRR zawiera 7 pozycji kwalifikowalnych, w tym 4 pozycje dotyczące grupy A, 2 dotyczące grupy B i 1 dotyczącą grupy C. P = [(5% x 4) + (10% x 2) + (30% x 1)] = = 3 Weryfikacji podlegają 3 pozycje. Wniosek współfinansowany z EFS zawiera 45 pozycji kwalifikowalnych, w tym 30 pozycji dotyczących grupy A, 10 dotyczących grupy B i 5 dotyczących grupy C. 20
21 P = [(5% x 30) + (5% x 10) + (5% x 5)] = = 4 Weryfikacji podlegają 4 pozycje. Ponadto, dobór próby dokumentów uzupełniany jest przez losowy dobór jednego dokumentu księgowego. W celu dokonania doboru losowego pracownik będący pierwszą parą oczu generuje na podstawie wersji elektronicznej weryfikowanego wniosku o płatność plik Excel zawierający wszystkie dokumenty księgowe zawarte we wniosku, w którym dokumentom przyporządkowane są numery (od 1 do n, gdzie n numer ostatniego z elementów). Następnie za pomocą programu Excel, pracownik generuje liczbę losową z danego zakresu. Wygenerowana losowo liczba naturalna jest wiązana z numerem przyporządkowanym danemu dokumentowi w zestawieniu. Wylosowany dokument podlega pogłębionej weryfikacji. W przypadku, gdy wylosowany dokument został już wybrany do próby dokumentów do pogłębionej weryfikacji, wyłonionej na podstawie stosowanej metodologii, dokonywane jest kolejne losowanie. Dobór próby dokumentów najbardziej ryzykownych do sprawdzenia w trakcie weryfikacji wniosku o płatność i danych uczestników projektu, w którym wydatki bezpośrednie rozliczane są metodami uproszczonymi, określa się w następujący sposób: w przypadku wydatków rozliczanych kwotą ryczałtową obligatoryjnemu sprawdzeniu podlega dokumentacja źródłowa potwierdzająca wykonanie zadań objętych kwotami ryczałtowymi, w przypadku wydatków rozliczanych stawkami jednostkowymi obligatoryjnemu sprawdzeniu podlega dokumentacja źródłowa dotycząca minimum 30% (EFRR) lub 5% (EFS) rozliczanych we wniosku o płatność stawek jednostkowych. Doboru próby dokonuje się w terminie do 5 dni roboczych liczonym od dnia następującego po dniu wpływu wniosku o płatność do IZ. Termin weryfikacji wniosku o płatność rozpoczyna się od dnia następującego po dniu przekazania przez Beneficjenta do IZ dokumentów wynikających z dokonanego doboru próby. Wszystkie dokumenty przekazywane są przez Beneficjenta za pomocą SL2014. W przypadku awarii SL2014, lub braku możliwości technicznych pozwalających na przesłanie dokumentów, Beneficjent przedkłada dokumenty w wersji papierowej, przy czym zobowiązuje się do ich przesłania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego niezwłocznie po ustaniu przyczyn, o których mowa powyżej (za wyjątkiem przyczyn technicznych). W uzasadnionych przypadkach IZ może dopuścić złożenie dokumentów w innej formie niż za pomocą SL2014. Niezależnie od ww. zasad IZ zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Beneficjenta o dodatkowe dokumenty nie objęte próbą. W ramach IP OCRG proces weryfikacji wniosków o płatność dokonywany jest przez pracowników DRP, z zastosowaniem metody dwóch par oczu. Następnie zweryfikowany wniosek jest akceptowany przez Koordynatora lub Kierownika działu, a następnie zatwierdzany przez Zastępcę Dyrektora albo Dyrektora OCRG. Beneficjent składa wniosek o płatność przez SL2014 wraz ze skanami dokumentów potwierdzających zapłatę za wydatki przedstawione do rozliczenia (wyciągi bankowe, raporty kasowe, zestawienia płatności gotówkowych). 21
22 Pracownik DRP dokonuje wyboru próby wydatków do szczegółowej weryfikacji (spośród dokumentów zawartych w zestawieniu wydatków) zgodnie z metodyką opisaną poniżej i wzywa Beneficjenta do przedłożenia za pośrednictwem SL2014 skanów dokumentów lub dokumentów elektronicznych potwierdzających kwalifikowalność wydatków. W zależności od rodzaju dokumentu podlegającego weryfikacji mogą to być m.in.: faktury lub inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej, dokumenty potwierdzające odbiór urządzeń, sprzętu lub wykonanie prac, w przypadku zakupu urządzeń/sprzętu, które nie zostały zamontowane kopie protokołów odbioru urządzeń/sprzętu lub przyjęcia materiałów, z podaniem miejsca ich składowania, wymaganym dokumentem potwierdzającym realizację Projektu (związanego z przebudową lub rozbudową obiektu) mogą być także dokumenty księgowe potwierdzające zwiększenie wartości środka trwałego po zakończeniu inwestycji, inne niezbędne dokumenty potwierdzające i uzasadniające prawidłową realizację Projektu w tym potwierdzające, że wydatki zostały poniesione w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów, inne dokumenty niezbędne do potwierdzenia kwalifikowalności wydatków. W ramach wniosku o płatność szczegółowej weryfikacji podlega: 30% dokumentów księgowych przedstawionych do rozliczenia dotyczących wydatków kwalifikowalnych, w odniesieniu do projektów współfinansowanych z EFRR. Metodyka doboru próby dokumentów: Dokumenty (faktury, rachunki i inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej) powinny zostać przyporządkowane do trzech grup wg kryterium wartości wydatków kwalifikowalnych dokumentu. Nr grupy dokumentów Liczba dokumentów księgowych zawartych w poszczególnych przedziałach (W). (1) (2) (3) A. x < 200 tys. zł 30 % B. 200 tys. zł x < 1 mln zł 30 % C. x 1 mln zł 30 % Minimalna próba dokumentów księgowych w ramach danej grupy podlegająca kontroli Do pogłębionej weryfikacji wybiera się zawsze dokumenty o najwyższej kwocie wydatków kwalifikowalnych z każdej grupy. Jeżeli w wybranej w powyższy sposób próbie znajdują się dwa lub więcej dokumenty dotyczące tego samego postępowania/tej samej umowy z wykonawcą, do próby wybierany jest tylko jeden dokument księgowy o najwyższej wartości wydatków kwalifikowalnych, natomiast następnym dokumentem dobieranym do próby jest dokument dotyczący innego postępowania/umowy z wykonawcą wybierany wg podstawowego kryterium, tj. wysokości kosztów kwalifikowalnych (w przypadku, gdy we wniosku nie ma innych dokumentów, weryfikowane są te wybrane pierwotnie do próby). 22