Source: https://www.zamowienia20.pl/pl2/przetarg/587165-N-2019/
Timestamp: 2019-10-14 23:57:28
Legal References Found: art. 26
 art. 6471
 art. 36
 art. 25
 art. 22
 art. 26
 art. 6471
 art. 36
 art. 25
 art. 22
 art. 6
 art. 46
 art. 46
 art. 26
 art. 6471
 art. 36
 art. 25
 art. 22

Document Content:
Przetarg - 587165-N-2019 ZP/4/2019 Termomodernizacja budynku Przychodni Lekarskiej WAT SP - Zamówienia 2.0
Termomodernizacja budynku Przychodni Lekarskiej WAT SP ZOZ ul. Kartezjusza 2 w Warszawie.
Opis przedmiotu przetargu: Niniejsze postępowanie dotyczy wykonania w 2019 roku robót budowlanych na segmentach A, B, C i D budynku Przychodni Lekarskiej WAT SP ZOZ i polegających na dociepleniu ścian zewnętrznych metodą bezspoinową, dociepleniu dachów, wymianie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej i wymianie części okien i drzwi w złym stanie technicznym na nowe o wymaganym współczynniku U, wymianie wewnętrznej instalacji odprowadzającej wodę deszczową i wymianie instalacji odgromowej. Przedmiot niniejszego zamówienia opisano szczegółowo w: Zał. Nr 1 – projekcie wykonawczym, Zał. Nr 2 – dwóch przedmiarach robót w formacie PDF i ATH, Zał. Nr 3 – Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru, zwanymi dalej łącznie „Przedmiotem umowy” i/lub „Robotami”. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia na własny koszt wszelkich danych w przedmiarach i wykonania innych niezbędnych pomiarów technicznych. Wszędzie, gdzie w projekcie, przedmiarach lub STWiORB określa się konkretnego producenta lub nazwę materiału, oznacza to, że Zamawiający wskazał standardy jakościowe, które nie stanowią obowiązku ich zastosowania. Dopuszcza się zastosowanie innej równoważnej technologii lub materiału, pod warunkiem udowodnienia przez Wykonawcę równoważności poprzez załączenia do oferty oświadczenia według wzoru Zał. Nr 16 do SIWZ wraz z opisami i z dokumentami (kartami katalogowymi), ujętymi w pkt. 2.4 STWiORB, wskazującymi na równoważność pod względem technicznym, jakościowym i funkcjonalnym. Zamawiający zbada dostarczone dokumenty, zasięgając opinii projektanta oraz Inwestora zastępczego. Brak załączenia wymaganych dokumentów potwierdzających równoważność łącznie z ofertą lub po wezwaniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, będzie powodem odrzucenia oferty. Roboty budowlane prowadzone będą na podstawie złożonej przez Wykonawcę do przetargu – oferty, kosztorysów ofertowych wraz z Tabelą elementów do fakturowania przejściowego (która stanowi posumowanie kosztorysów ofertowych – Zał. Nr 5 do SIWZ), sporządzonych na podstawie projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru oraz 2 przedmiarów robót (Zał. Nr 1, 2 i 3), załączonych do SIWZ i będą przebiegały zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym realizacji robót, wykonanym przez Wykonawcę, w terminie wyznaczonym przez Inwestora Zastępczego, ale nie dłuższym niż 7 dni od daty wprowadzenia na budowę. Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji robót musi być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora zastępczego oraz zatwierdzony przez Zamawiającego. W harmonogramie kolejność wykonywanych prac musi być rozpisana na okresy 1-tygodniowe. W trakcie realizacji Robót każda propozycja zmiany harmonogramu będzie wymagała uzasadnienia Wykonawcy, a następnie uzgodnienia i akceptacji Inwestora zastępczego i zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zamawiający wprowadza limit finansowy w 2019 roku do wysokości 2.374.000,00 zł brutto. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający ustala wynagrodzenie kosztorysowe i przewiduje rozliczanie się z Wykonawcą w częściach, po zakończeniu i odebraniu określonej w tabeli fakturowania przejściowego i w harmonogramie rzeczowo-finansowym części robót budowlanych. Wszystkie prace towarzyszące nieujęte w przedmiarach, nie będą przedmiotem odrębnego wynagrodzenia, lecz przyjmuje się, że zostały rozliczone przez Wykonawcę w cenach jednostkowych robót ujętych w przedmiarach robót. W zakres zamówienia wchodzą również te roboty, które są niezbędne do jego prawidłowego wykonania i zakończenia, zgodnie z wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i administracyjnymi i których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Podstawą rozliczenia wynagrodzenia będą kosztorysy powykonawcze, zatwierdzone przez Inwestora zastępczego. Wykonawca zrealizuje Przedmiot umowy z materiałów własnych. Materiały muszą spełniać rygory opisane w przedmiarach i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Wykonawca na własny koszt ustanowi Kierownika Budowy. Wykonawca na własny koszt ogrodzi teren budowy, wywiesi tablice informacyjne i ostrzegawcze. Wykonawca na własny koszt zorganizuje zaplecze magazynowe i socjalno-techniczne budowy. Tereny przewidziane na organizację zaplecza budowy wskaże Zamawiający. Przed podpisaniem umowy z Zamawiającym, Wykonawca na własny koszt na czas realizacji przedmiotu umowy, zawrze umowę/umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności cywilnej z dostarczeniem Zamawiającemu polis i opłaconych składek w zakresie: 1)	ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumą ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa brutto; 2)	ubezpieczenia kadry, pracowników, współpracowników Wykonawcy oraz każdego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), a także wszelkich innych osób realizujących w imieniu i na rzecz Wykonawcy lub Podwykonawcy roboty budowlane; 3)	umowy ubezpieczenia, muszą zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w złotych polskich, bez ograniczeń. Po podpisaniu umowy, wyznaczony przez Wykonawcę Kierownik robót budowlanych przekaże Zamawiającemu Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Termin rozpoczęcia robót ustala się od następnego dnia od daty wprowadzenia Wykonawcy przez Inwestora zastępczego na teren budowy w PL WAT SP ZOZ, po wykonaniu przez Kierownika robót Wykonawcy Planu BIOZ. Inwestor zastępczy w dniu wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy wskaże punkty poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wykona Harmonogram rzeczowo–finansowy robót z rozpisaniem zadań na okresy 1 tygodniowe i prześle do Zamawiającego w terminie 7 dni od daty wprowadzenia na budowę. W trakcie realizacji robót każda propozycja zmiany harmonogramu będzie wymagała uzasadnienia Wykonawcy, a następnie akceptacji Inwestora zastępczego oraz zatwierdzenia przez Zamawiającego. W trakcie prowadzenia robót, budynek Przychodni będzie czynny, otwarty dla osób trzecich i planowane roboty nie mogą wpłynąć na ograniczenie działalności leczniczej i administracyjnej Zamawiającego. Po przejęciu terenu robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim podczas i w związku z wykonywaniem robót oraz za wszelkie szkody powstałe w mieniu służącym realizacji Przedmiotu umowy. Na Wykonawcy, w czasie od przyjęcia terenu robót przez Wykonawcę do przekazania Zamawiającemu, spoczywają koszty i odpowiedzialność za zabezpieczenie terenu robót, przed dostępem osób nieupoważnionych, dozór swojego mienia na terenie robót oraz przestrzeganie przepisów w zakresie bhp i ppoż. Wykonawca po podpisaniu bezusterkowego Protokołu z przeglądu technicznego, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, na własny koszt: zlikwiduje ogrodzenie i zaplecze socjalno-techniczne budowy, zrekultywuje teren zaplecza wokół budynku i uporządkuje miejsce prowadzenia Robót doprowadzając je do stanu pierwotnego. Wykonawca jest wytwórcą wszelkich odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.) i w pełni odpowiada za zabezpieczenie i utylizację odpadów powstałych w trakcie prowadzenia prac budowlanych Rozliczenie Wykonawcy będzie odbywało się fakturami przejściowymi do wysokości 90% wartości przedmiotu umowy za wykonane i odebrane przez inspektora nadzoru całe części robót lub części robót zgodnie z „Harmonogramem rzeczowo – finansowym realizacji robót” i podane w „Tabeli elementów do fakturowania przejściowego”, z terminem płatności do 30 dni. Rozliczenie pozostałych 10 % wartości przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 30 dni od daty podpisania „Protokołu komisyjnego odbioru końcowego, przekazania i przyjęcia do eksploatacji/użytkowania segmentów A, B, C i D budynku. Wykonawca może zlecić wykonanie części robót budowlanych, dostaw lub usług Podwykonawcom na podstawie art. 6471 Kodeksu cywilnego (podwykonawcy robót budowlanych) oraz na podstawie art. 36a ustawy Prawo zamówień publicznych i na zasadach opisanych w § 8 projektu umowy Zał. Nr 10. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania i zabezpieczania oraz koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawców. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć część lub części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest do podania w ofercie konkretnej części zamówienia, którą będzie wykonywał/li Podwykonawca/y z podaniem nazw i danych kontaktowych Podwykonawcy/ów (o ile mu są znani), a jeżeli powierzenie części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wobec Podwykonawcy/Podwykonawców. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub wykonać daną część zamówienia samodzielnie. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawca odpowiada za należyte wykonanie zamówienia w całości. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność, że zatrudnieni w odpowiedniej liczbie do zakresu przedmiotu zamówienia, pracownicy i osoby realizujące w imieniu i na rzecz Wykonawcy roboty budowlane: a)	posiadają kwalifikacje niezbędne do zrealizowania robót budowlanych; b)	posiadają aktualne przeszkolenia w zakresie bhp i p.poż., c)	posiadają aktualne badania lekarskie, upoważniające do pracy na wysokości i wykonywania robót budowlanych; d)	będą wyposażeni w ubrania robocze i kaski ochronne, zgodnie z wymaganiami bhp i kamizelki odblaskowe z nazwą Wykonawcy. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia w PL WAT SP ZOZ: wykonanie ociepleń ścian zewnętrznych metodą bezspoinową, prace dekarskie. Sposób dokumentowania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wymienione w ust. 39, określają przepisy § 9 ust. 8 projektu umowy Zał. Nr 10. Sankcje w postaci kar umownych z tytułu braku zatrudnienia wyżej wymienionych osób określają przepisy § 14 ust. 2 pkt 7 projektu umowy. Postanowienia § 9 ust. 6 i § 14 ust. 2 pkt. 7 projektu umowy stosuje się odpowiednio do Podwykonawcy. Po wyborze oferty Wykonawca złoży oświadczenie według Zał.nr 12 do SIWZ. W trakcie realizacji zamówienia, na żądanie Zamawiającego, w terminie do 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się udokumentować zatrudnienie na umowę o pracę osób, wykonujących czynności podane w ust. 39. Wykonawca ponosi koszty poboru wody i energii elektrycznej w okresie realizacji przedmiotu umowy w miesięcznej ryczałtowej wysokości 500,00 zł. Zamawiający, przewiduje, że w dniu 27.08.2019 r. o godzinie 12:00 odbędzie się wizja lokalna obiektu dla Wykonawców zainteresowanych udziałem w przetargu. Spotkanie, po wcześniejszym zgłoszeniu na adres e-mail szp@plwat.pl, odbędzie się w siedzibie Zamawiającego - Przychodnia Lekarska WAT SP ZOZ ul. Kartezjusza 2, 01-480 Warszawa, w pok. Nr 116. Warunki współpracy Stron opisano szczegółowo w projekcie umowy w Zał. Nr 10.
Ogłoszenie nr 587165-N-2019 z dnia 2019-08-19 r.
Przychodnia Lekarska Wojskowej Akademii Technicznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: Termomodernizacja budynku Przychodni Lekarskiej WAT SP ZOZ ul. Kartezjusza 2 w Warszawie.
Przychodnia Lekarska Wojskowej Akademii Technicznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny 13282511000000, ul. ul. Kartezjusza 2 , 01-480 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 022 6838281, 6838283, e-mail piolit@poczta.fm, faks 226 838 224.
Adres strony internetowej (URL): http://www.plwat.pl/zamowienia-publiczne
http://www.plwat.pl/zamowienia-publiczne
01-480 Warszawa, ul. Kartezjusza 2 kancelaria pok. 109
Niniejsze postępowanie dotyczy wykonania w 2019 roku robót budowlanych na segmentach A, B, C i D budynku Przychodni Lekarskiej WAT SP ZOZ i polegających na dociepleniu ścian zewnętrznych metodą bezspoinową, dociepleniu dachów, wymianie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej i wymianie części okien i drzwi w złym stanie technicznym na nowe o wymaganym współczynniku U, wymianie wewnętrznej instalacji odprowadzającej wodę deszczową i wymianie instalacji odgromowej. Przedmiot niniejszego zamówienia opisano szczegółowo w: Zał. Nr 1 – projekcie wykonawczym, Zał. Nr 2 – dwóch przedmiarach robót w formacie PDF i ATH, Zał. Nr 3 – Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru, zwanymi dalej łącznie „Przedmiotem umowy” i/lub „Robotami”. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia na własny koszt wszelkich danych w przedmiarach i wykonania innych niezbędnych pomiarów technicznych. Wszędzie, gdzie w projekcie, przedmiarach lub STWiORB określa się konkretnego producenta lub nazwę materiału, oznacza to, że Zamawiający wskazał standardy jakościowe, które nie stanowią obowiązku ich zastosowania. Dopuszcza się zastosowanie innej równoważnej technologii lub materiału, pod warunkiem udowodnienia przez Wykonawcę równoważności poprzez załączenia do oferty oświadczenia według wzoru Zał. Nr 16 do SIWZ wraz z opisami i z dokumentami (kartami katalogowymi), ujętymi w pkt. 2.4 STWiORB, wskazującymi na równoważność pod względem technicznym, jakościowym i funkcjonalnym. Zamawiający zbada dostarczone dokumenty, zasięgając opinii projektanta oraz Inwestora zastępczego. Brak załączenia wymaganych dokumentów potwierdzających równoważność łącznie z ofertą lub po wezwaniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, będzie powodem odrzucenia oferty. Roboty budowlane prowadzone będą na podstawie złożonej przez Wykonawcę do przetargu – oferty, kosztorysów ofertowych wraz z Tabelą elementów do fakturowania przejściowego (która stanowi posumowanie kosztorysów ofertowych – Zał. Nr 5 do SIWZ), sporządzonych na podstawie projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru oraz 2 przedmiarów robót (Zał. Nr 1, 2 i 3), załączonych do SIWZ i będą przebiegały zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym realizacji robót, wykonanym przez Wykonawcę, w terminie wyznaczonym przez Inwestora Zastępczego, ale nie dłuższym niż 7 dni od daty wprowadzenia na budowę. Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji robót musi być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora zastępczego oraz zatwierdzony przez Zamawiającego. W harmonogramie kolejność wykonywanych prac musi być rozpisana na okresy 1-tygodniowe. W trakcie realizacji Robót każda propozycja zmiany harmonogramu będzie wymagała uzasadnienia Wykonawcy, a następnie uzgodnienia i akceptacji Inwestora zastępczego i zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zamawiający wprowadza limit finansowy w 2019 roku do wysokości 2.374.000,00 zł brutto. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający ustala wynagrodzenie kosztorysowe i przewiduje rozliczanie się z Wykonawcą w częściach, po zakończeniu i odebraniu określonej w tabeli fakturowania przejściowego i w harmonogramie rzeczowo-finansowym części robót budowlanych. Wszystkie prace towarzyszące nieujęte w przedmiarach, nie będą przedmiotem odrębnego wynagrodzenia, lecz przyjmuje się, że zostały rozliczone przez Wykonawcę w cenach jednostkowych robót ujętych w przedmiarach robót. W zakres zamówienia wchodzą również te roboty, które są niezbędne do jego prawidłowego wykonania i zakończenia, zgodnie z wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i administracyjnymi i których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Podstawą rozliczenia wynagrodzenia będą kosztorysy powykonawcze, zatwierdzone przez Inwestora zastępczego. Wykonawca zrealizuje Przedmiot umowy z materiałów własnych. Materiały muszą spełniać rygory opisane w przedmiarach i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Wykonawca na własny koszt ustanowi Kierownika Budowy. Wykonawca na własny koszt ogrodzi teren budowy, wywiesi tablice informacyjne i ostrzegawcze. Wykonawca na własny koszt zorganizuje zaplecze magazynowe i socjalno-techniczne budowy. Tereny przewidziane na organizację zaplecza budowy wskaże Zamawiający. Przed podpisaniem umowy z Zamawiającym, Wykonawca na własny koszt na czas realizacji przedmiotu umowy, zawrze umowę/umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności cywilnej z dostarczeniem Zamawiającemu polis i opłaconych składek w zakresie: 1)	ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumą ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa brutto; 2)	ubezpieczenia kadry, pracowników, współpracowników Wykonawcy oraz każdego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), a także wszelkich innych osób realizujących w imieniu i na rzecz Wykonawcy lub Podwykonawcy roboty budowlane; 3)	umowy ubezpieczenia, muszą zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w złotych polskich, bez ograniczeń. Po podpisaniu umowy, wyznaczony przez Wykonawcę Kierownik robót budowlanych przekaże Zamawiającemu Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Termin rozpoczęcia robót ustala się od następnego dnia od daty wprowadzenia Wykonawcy przez Inwestora zastępczego na teren budowy w PL WAT SP ZOZ, po wykonaniu przez Kierownika robót Wykonawcy Planu BIOZ. Inwestor zastępczy w dniu wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy wskaże punkty poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wykona Harmonogram rzeczowo–finansowy robót z rozpisaniem zadań na okresy 1 tygodniowe i prześle do Zamawiającego w terminie 7 dni od daty wprowadzenia na budowę. W trakcie realizacji robót każda propozycja zmiany harmonogramu będzie wymagała uzasadnienia Wykonawcy, a następnie akceptacji Inwestora zastępczego oraz zatwierdzenia przez Zamawiającego. W trakcie prowadzenia robót, budynek Przychodni będzie czynny, otwarty dla osób trzecich i planowane roboty nie mogą wpłynąć na ograniczenie działalności leczniczej i administracyjnej Zamawiającego. Po przejęciu terenu robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim podczas i w związku z wykonywaniem robót oraz za wszelkie szkody powstałe w mieniu służącym realizacji Przedmiotu umowy. Na Wykonawcy, w czasie od przyjęcia terenu robót przez Wykonawcę do przekazania Zamawiającemu, spoczywają koszty i odpowiedzialność za zabezpieczenie terenu robót, przed dostępem osób nieupoważnionych, dozór swojego mienia na terenie robót oraz przestrzeganie przepisów w zakresie bhp i ppoż. Wykonawca po podpisaniu bezusterkowego Protokołu z przeglądu technicznego, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, na własny koszt: zlikwiduje ogrodzenie i zaplecze socjalno-techniczne budowy, zrekultywuje teren zaplecza wokół budynku i uporządkuje miejsce prowadzenia Robót doprowadzając je do stanu pierwotnego. Wykonawca jest wytwórcą wszelkich odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.) i w pełni odpowiada za zabezpieczenie i utylizację odpadów powstałych w trakcie prowadzenia prac budowlanych Rozliczenie Wykonawcy będzie odbywało się fakturami przejściowymi do wysokości 90% wartości przedmiotu umowy za wykonane i odebrane przez inspektora nadzoru całe części robót lub części robót zgodnie z „Harmonogramem rzeczowo – finansowym realizacji robót” i podane w „Tabeli elementów do fakturowania przejściowego”, z terminem płatności do 30 dni. Rozliczenie pozostałych 10 % wartości przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 30 dni od daty podpisania „Protokołu komisyjnego odbioru końcowego, przekazania i przyjęcia do eksploatacji/użytkowania segmentów A, B, C i D budynku. Wykonawca może zlecić wykonanie części robót budowlanych, dostaw lub usług Podwykonawcom na podstawie art. 6471 Kodeksu cywilnego (podwykonawcy robót budowlanych) oraz na podstawie art. 36a ustawy Prawo zamówień publicznych i na zasadach opisanych w § 8 projektu umowy Zał. Nr 10. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania i zabezpieczania oraz koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawców. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć część lub części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest do podania w ofercie konkretnej części zamówienia, którą będzie wykonywał/li Podwykonawca/y z podaniem nazw i danych kontaktowych Podwykonawcy/ów (o ile mu są znani), a jeżeli powierzenie części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wobec Podwykonawcy/Podwykonawców. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub wykonać daną część zamówienia samodzielnie. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawca odpowiada za należyte wykonanie zamówienia w całości. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność, że zatrudnieni w odpowiedniej liczbie do zakresu przedmiotu zamówienia, pracownicy i osoby realizujące w imieniu i na rzecz Wykonawcy roboty budowlane: a)	posiadają kwalifikacje niezbędne do zrealizowania robót budowlanych; b)	posiadają aktualne przeszkolenia w zakresie bhp i p.poż., c)	posiadają aktualne badania lekarskie, upoważniające do pracy na wysokości i wykonywania robót budowlanych; d)	będą wyposażeni w ubrania robocze i kaski ochronne, zgodnie z wymaganiami bhp i kamizelki odblaskowe z nazwą Wykonawcy. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia w PL WAT SP ZOZ: wykonanie ociepleń ścian zewnętrznych metodą bezspoinową, prace dekarskie. Sposób dokumentowania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wymienione w ust. 39, określają przepisy § 9 ust. 8 projektu umowy Zał. Nr 10. Sankcje w postaci kar umownych z tytułu braku zatrudnienia wyżej wymienionych osób określają przepisy § 14 ust. 2 pkt 7 projektu umowy. Postanowienia § 9 ust. 6 i § 14 ust. 2 pkt. 7 projektu umowy stosuje się odpowiednio do Podwykonawcy. Po wyborze oferty Wykonawca złoży oświadczenie według Zał.nr 12 do SIWZ. W trakcie realizacji zamówienia, na żądanie Zamawiającego, w terminie do 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się udokumentować zatrudnienie na umowę o pracę osób, wykonujących czynności podane w ust. 39. Wykonawca ponosi koszty poboru wody i energii elektrycznej w okresie realizacji przedmiotu umowy w miesięcznej ryczałtowej wysokości 500,00 zł. Zamawiający, przewiduje, że w dniu 27.08.2019 r. o godzinie 12:00 odbędzie się wizja lokalna obiektu dla Wykonawców zainteresowanych udziałem w przetargu. Spotkanie, po wcześniejszym zgłoszeniu na adres e-mail szp@plwat.pl, odbędzie się w siedzibie Zamawiającego - Przychodnia Lekarska WAT SP ZOZ ul. Kartezjusza 2, 01-480 Warszawa, w pok. Nr 116. Warunki współpracy Stron opisano szczegółowo w projekcie umowy w Zał. Nr 10.
Określenie warunków: Na potwierdzenie znajdowania się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca wykaże, że 1. Posiada środki finansowe na rachunku bankowym lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej 1 000 000,00 zł (jeden milion złotych); 2. Posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000 000,00 złotych na jedno i wszystkie zdarzenia.
Określenie warunków: Na potwierdzenie posiadania zdolności technicznej i zawodowej Wykonawca wykaże, że: 1. W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zadanie polegające na wykonaniu ocieplenia ścian zewnętrznych metodą bezspoinową o powierzchni co najmniej 1400,0m2 tynku oraz złoży dowody potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (Zał. Nr 8 do SIWZ) 2. W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zadanie polegające na wykonaniu pokrycia dachowego papą termozgrzewalną z obróbkami blacharskimi o powierzchni co najmniej 1200,0m2 dachu oraz złoży dowody potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (Zał. Nr 8 do SIWZ). 3. Dysponuje osobą, (która będzie pełniła funkcję kierownika budowy), z uprawnieniami do samodzielnego kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w budownictwie oraz wskaże informacje dotyczące uprawnień budowlanych oraz aktualnego wpisu o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa - według wzoru Zał. Nr 9. 4. Dysponuje osobą, (która będzie pełniła funkcję kierownika robót elektrycznych), z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji elektrycznych w budownictwie oraz wskaże informacje dotyczące uprawnień budowlanych oraz aktualnego wpisu o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa - według wzoru Zał. Nr 9.
Informacje dodatkowe: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dla potwierdzenia spełniania warunków opisanych w ust. III pkt 1.2 i 1.3, Zamawiający uzna, że postawiony warunek dla określonego zadania zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z nich (Wykonawca, Podwykonawca, podmiot trzeci) udokumentuje w całości wymaganą zdolność ekonomiczną lub finansową, albo zdolność techniczną lub zawodową;
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Zamawiający wymaga: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert o ile nie został złożony łącznie z ofertą). 2 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3 Aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga: 1. Informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej 1 000 000,00 zł (jeden milion złotych złotych), wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 2. Polisy lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000 000,00 złotych na jedno i wszystkie zdarzenia. 3. Wykazu robót budowlanych (minimum 2) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (zał. nr 8 do SIWZ); 4. Wykazu osób (minimum 2 osób), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (na Załączniku Nr 9 do SIWZ);
W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane spełniają w wyższym stopniu wymagania jakościowe, które były jednymi z kryteriów oceny oferty, Zamawiający będzie wymagał dostarczenia dowodów w postaci: 1)	certyfikatu/licencji/dokumentu przeszkolenia, wydanego przez producenta systemu docieplenia elewacji metodą bezspoinową proponowanego w ofercie i /lub; 2)	certyfikatu/licencji/dokumentu przeszkolenia, wydanego przez producenta systemu pokrycia dachowego papą termozgrzewalną proponowanego w ofercie.
1.	Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) 2.	Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3.	Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1)	pieniądzu; 2)	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)	gwarancjach bankowych; 4)	gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310). 4.	Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego 35 1130 1017 0020 1460 0520 0006; 5.	Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6.	Wadium uważa się za wniesione skutecznie wówczas, gdy przed upływem terminu do złożenia ofert nastąpi uznanie na rachunku Zamawiającego (jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu), a dowód wniesienia wadium zostanie załączony do oferty. 7.	Wadium wnoszone w formie innej, niż pieniężna musi spełniać następujące wymagania: a)	musi odpowiadać co do wartości wysokości wadium określonej w specyfikacji; b) musi odpowiadać co do terminu ważności, terminowi związania ofertą określonemu w specyfikacji; c)	musi zawierać w swojej treści wszystkie wymagane ustawą Prawo Zamówień Publicznych okoliczności, o których mowa zarówno w art. 46 ust. 4a, jak i w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp, w których gwarant (poręczyciel) wypłaci kwotę wadium, Zamawiającemu wraz z klauzulą stwierdzającą, że wypłata nastąpi na pierwsze żądanie Zamawiającego, bez protestu gwaranta (poręczyciela); d)	musi być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji gwaranta (poręczyciela); e)	dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna należy załączyć do oferty w oryginale 8.	Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium w wymaganej formie zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 7b). 9.	Zamawiający dokona zwrotu wadium niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Termin realizacji (min. 23 tygodnie, max. 29 tygodni) 12,00
Gwarancja na wykonaną robotę (min. 36 miesięcy, max. 60 miesięcy) 12,00
Certyfikat/licencja/dokument przeszkolenia, wydany przez producenta systemu docieplenia elewacji metodą bezspoinową 8,00
Certyfikat/licencja/dokument przeszkolenia, wydany przez producenta systemu pokrycia dachowego papą termozgrzewalną 8,00
Przewidziane przez Zamawiającego zmiany do umowy zostały przewidziane w Załączniku nr 10 do SIWZ - Projekt umowy
Data: 2019-09-09, godzina: 09:30,
Ogłoszenie nr 510214803-N-2019 z dnia 09-10-2019 r.
Numer ogłoszenia: 587165-N-2019
Przychodnia Lekarska Wojskowej Akademii Technicznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 13282511000000, ul. ul. Kartezjusza 2, 01-480 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 022 6838281, 6838283, e-mail piolit@poczta.fm, faks 226 838 224.
Adres strony internetowej (url): www.plwat.pl
Niniejsze postępowanie dotyczy wykonania w 2019 roku robót budowlanych na segmentach A, B, C i D budynku Przychodni Lekarskiej WAT SP ZOZ i polegających na dociepleniu ścian zewnętrznych metodą bezspoinową, dociepleniu dachów, wymianie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej i wymianie części okien i drzwi w złym stanie technicznym na nowe o wymaganym współczynniku U, wymianie wewnętrznej instalacji odprowadzającej wodę deszczową i wymianie instalacji odgromowej. Przedmiot niniejszego zamówienia opisano szczegółowo w: Zał. Nr 1 – projekcie wykonawczym, Zał. Nr 2 – dwóch przedmiarach robót w formacie PDF i ATH, Zał. Nr 3 – Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru, zwanymi dalej łącznie „Przedmiotem umowy” i/lub „Robotami”. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia na własny koszt wszelkich danych w przedmiarach i wykonania innych niezbędnych pomiarów technicznych. Wszędzie, gdzie w projekcie, przedmiarach lub STWiORB określa się konkretnego producenta lub nazwę materiału, oznacza to, że Zamawiający wskazał standardy jakościowe, które nie stanowią obowiązku ich zastosowania. Dopuszcza się zastosowanie innej równoważnej technologii lub materiału, pod warunkiem udowodnienia przez Wykonawcę równoważności poprzez załączenia do oferty oświadczenia według wzoru Zał. Nr 16 do SIWZ wraz z opisami i z dokumentami (kartami katalogowymi), ujętymi w pkt. 2.4 STWiORB, wskazującymi na równoważność pod względem technicznym, jakościowym i funkcjonalnym. Zamawiający zbada dostarczone dokumenty, zasięgając opinii projektanta oraz Inwestora zastępczego. Brak załączenia wymaganych dokumentów potwierdzających równoważność łącznie z ofertą lub po wezwaniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, będzie powodem odrzucenia oferty. Roboty budowlane prowadzone będą na podstawie złożonej przez Wykonawcę do przetargu – oferty, kosztorysów ofertowych wraz z Tabelą elementów do fakturowania przejściowego (która stanowi posumowanie kosztorysów ofertowych – Zał. Nr 5 do SIWZ), sporządzonych na podstawie projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru oraz 2 przedmiarów robót (Zał. Nr 1, 2 i 3), załączonych do SIWZ i będą przebiegały zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym realizacji robót, wykonanym przez Wykonawcę, w terminie wyznaczonym przez Inwestora Zastępczego, ale nie dłuższym niż 7 dni od daty wprowadzenia na budowę. Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji robót musi być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora zastępczego oraz zatwierdzony przez Zamawiającego. W harmonogramie kolejność wykonywanych prac musi być rozpisana na okresy 1-tygodniowe. W trakcie realizacji Robót każda propozycja zmiany harmonogramu będzie wymagała uzasadnienia Wykonawcy, a następnie uzgodnienia i akceptacji Inwestora zastępczego i zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zamawiający wprowadza limit finansowy w 2019 roku do wysokości 2.374.000,00 zł brutto. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający ustala wynagrodzenie kosztorysowe i przewiduje rozliczanie się z Wykonawcą w częściach, po zakończeniu i odebraniu określonej w tabeli fakturowania przejściowego i w harmonogramie rzeczowo-finansowym części robót budowlanych. Wszystkie prace towarzyszące nieujęte w przedmiarach, nie będą przedmiotem odrębnego wynagrodzenia, lecz przyjmuje się, że zostały rozliczone przez Wykonawcę w cenach jednostkowych robót ujętych w przedmiarach robót. W zakres zamówienia wchodzą również te roboty, które są niezbędne do jego prawidłowego wykonania i zakończenia, zgodnie z wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i administracyjnymi i których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Podstawą rozliczenia wynagrodzenia będą kosztorysy powykonawcze, zatwierdzone przez Inwestora zastępczego. Wykonawca zrealizuje Przedmiot umowy z materiałów własnych. Materiały muszą spełniać rygory opisane w przedmiarach i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Wykonawca na własny koszt ustanowi Kierownika Budowy. Wykonawca na własny koszt ogrodzi teren budowy, wywiesi tablice informacyjne i ostrzegawcze. Wykonawca na własny koszt zorganizuje zaplecze magazynowe i socjalno-techniczne budowy. Tereny przewidziane na organizację zaplecza budowy wskaże Zamawiający. Przed podpisaniem umowy z Zamawiającym, Wykonawca na własny koszt na czas realizacji przedmiotu umowy, zawrze umowę/umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności cywilnej z dostarczeniem Zamawiającemu polis i opłaconych składek w zakresie: 1)ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumą ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa brutto; 2)ubezpieczenia kadry, pracowników, współpracowników Wykonawcy oraz każdego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), a także wszelkich innych osób realizujących w imieniu i na rzecz Wykonawcy lub Podwykonawcy roboty budowlane; 3)umowy ubezpieczenia, muszą zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w złotych polskich, bez ograniczeń. Po podpisaniu umowy, wyznaczony przez Wykonawcę Kierownik robót budowlanych przekaże Zamawiającemu Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Termin rozpoczęcia robót ustala się od następnego dnia od daty wprowadzenia Wykonawcy przez Inwestora zastępczego na teren budowy w PL WAT SP ZOZ, po wykonaniu przez Kierownika robót Wykonawcy Planu BIOZ. Inwestor zastępczy w dniu wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy wskaże punkty poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wykona Harmonogram rzeczowo–finansowy robót z rozpisaniem zadań na okresy 1 tygodniowe i prześle do Zamawiającego w terminie 7 dni od daty wprowadzenia na budowę. W trakcie realizacji robót każda propozycja zmiany harmonogramu będzie wymagała uzasadnienia Wykonawcy, a następnie akceptacji Inwestora zastępczego oraz zatwierdzenia przez Zamawiającego. W trakcie prowadzenia robót, budynek Przychodni będzie czynny, otwarty dla osób trzecich i planowane roboty nie mogą wpłynąć na ograniczenie działalności leczniczej i administracyjnej Zamawiającego. Po przejęciu terenu robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim podczas i w związku z wykonywaniem robót oraz za wszelkie szkody powstałe w mieniu służącym realizacji Przedmiotu umowy. Na Wykonawcy, w czasie od przyjęcia terenu robót przez Wykonawcę do przekazania Zamawiającemu, spoczywają koszty i odpowiedzialność za zabezpieczenie terenu robót, przed dostępem osób nieupoważnionych, dozór swojego mienia na terenie robót oraz przestrzeganie przepisów w zakresie bhp i ppoż. Wykonawca po podpisaniu bezusterkowego Protokołu z przeglądu technicznego, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, na własny koszt: zlikwiduje ogrodzenie i zaplecze socjalno-techniczne budowy, zrekultywuje teren zaplecza wokół budynku i uporządkuje miejsce prowadzenia Robót doprowadzając je do stanu pierwotnego. Wykonawca jest wytwórcą wszelkich odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.) i w pełni odpowiada za zabezpieczenie i utylizację odpadów powstałych w trakcie prowadzenia prac budowlanych Rozliczenie Wykonawcy będzie odbywało się fakturami przejściowymi do wysokości 90% wartości przedmiotu umowy za wykonane i odebrane przez inspektora nadzoru całe części robót lub części robót zgodnie z „Harmonogramem rzeczowo – finansowym realizacji robót” i podane w „Tabeli elementów do fakturowania przejściowego”, z terminem płatności do 30 dni. Rozliczenie pozostałych 10 % wartości przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 30 dni od daty podpisania „Protokołu komisyjnego odbioru końcowego, przekazania i przyjęcia do eksploatacji/użytkowania segmentów A, B, C i D budynku. Wykonawca może zlecić wykonanie części robót budowlanych, dostaw lub usług Podwykonawcom na podstawie art. 6471 Kodeksu cywilnego (podwykonawcy robót budowlanych) oraz na podstawie art. 36a ustawy Prawo zamówień publicznych i na zasadach opisanych w § 8 projektu umowy Zał. Nr 10. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania i zabezpieczania oraz koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawców. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć część lub części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest do podania w ofercie konkretnej części zamówienia, którą będzie wykonywał/li Podwykonawca/y z podaniem nazw i danych kontaktowych Podwykonawcy/ów (o ile mu są znani), a jeżeli powierzenie części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wobec Podwykonawcy/Podwykonawców. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub wykonać daną część zamówienia samodzielnie. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawca odpowiada za należyte wykonanie zamówienia w całości. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność, że zatrudnieni w odpowiedniej liczbie do zakresu przedmiotu zamówienia, pracownicy i osoby realizujące w imieniu i na rzecz Wykonawcy roboty budowlane: a)posiadają kwalifikacje niezbędne do zrealizowania robót budowlanych; b)posiadają aktualne przeszkolenia w zakresie bhp i p.poż., c)posiadają aktualne badania lekarskie, upoważniające do pracy na wysokości i wykonywania robót budowlanych; d)będą wyposażeni w ubrania robocze i kaski ochronne, zgodnie z wymaganiami bhp i kamizelki odblaskowe z nazwą Wykonawcy. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia w PL WAT SP ZOZ: wykonanie ociepleń ścian zewnętrznych metodą bezspoinową, prace dekarskie. Sposób dokumentowania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wymienione w ust. 39, określają przepisy § 9 ust. 8 projektu umowy Zał. Nr 10. Sankcje w postaci kar umownych z tytułu braku zatrudnienia wyżej wymienionych osób określają przepisy § 14 ust. 2 pkt 7 projektu umowy. Postanowienia § 9 ust. 6 i § 14 ust. 2 pkt. 7 projektu umowy stosuje się odpowiednio do Podwykonawcy. Po wyborze oferty Wykonawca złoży oświadczenie według Zał.nr 12 do SIWZ. W trakcie realizacji zamówienia, na żądanie Zamawiającego, w terminie do 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się udokumentować zatrudnienie na umowę o pracę osób, wykonujących czynności podane w ust. 39. Wykonawca ponosi koszty poboru wody i energii elektrycznej w okresie realizacji przedmiotu umowy w miesięcznej ryczałtowej wysokości 500,00 zł. Zamawiający, przewiduje, że w dniu 27.08.2019 r. o godzinie 12:00 odbędzie się wizja lokalna obiektu dla Wykonawców zainteresowanych udziałem w przetargu. Spotkanie, po wcześniejszym zgłoszeniu na adres e-mail szp@plwat.pl, odbędzie się w siedzibie Zamawiającego - Przychodnia Lekarska WAT SP ZOZ ul. Kartezjusza 2, 01-480 Warszawa, w pok. Nr 116. Warunki współpracy Stron opisano szczegółowo w projekcie umowy w Zał. Nr 10.
45453000-7, 45310000-3
3346718.91
Nazwa wykonawcy: Zakład Usługowy TMB Maat Krystian Karwowski
Adres pocztowy: ul. Młynarska 7
2861856.35
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2861856.35
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4326840.59
email: piolit@poczta.fm
tel: 022 6838281, 6838283
fax: 226 838 224
587165-N-2019
Termomodernizacja budynku Przychodni Lekarskiej WAT SP ZOZ ul. Kartezjusza 2 w Warszawie. Zakład Usługowy TMB Maat Krystian Karwowski
ul. Młynarska 7, 01-205 Warszawa, woj. 2019-10-09 2 861 856,00
2 861 856,00 zł
4 326 841,00 zł