Source: http://www.przetargi.egospodarka.pl/560088711_Dokonczenie-robot-budowlanych-na-zadaniu-inwestycyjnym-pnZAPROJEKTOWANIE-I-WYBUDOWANIE-OCZYSZCZALNI-SCIEKOW-WRAZ-Z-KOLEKTORAMI-SANITARNYMI-I-PRZYLACZAMI-DLA-MIEJSCOWOSCI-OSTROMICEGM-WOLIN_2020_2.html
Timestamp: 2020-06-05 13:59:24
Legal References Found: art. 144
 art. 144

art. 144
 art. 144
 art. 144
 art. 144
 art. 144
 art. 144
 art. 144

Document Content:
Ogłoszenie nr 560088711-N-2020 z dnia 22-05-2020 r.
ZP.271.1.2020.HP
Wykonawca zobowiązany, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie: od daty zawarcia umowy do dnia : 30.04.2020 r. w tym : EATP I - dokończenie robót konstrukcyjno - budowlanych i montażowych wraz ich końcowym odbiorem oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie - w terminie do 31.03.2020 r. ETAP II - uruchomienie i rozruch instalacji wraz z uzyskanie efektu ekologicznego - w terminie do 30.04.2020 r.
NAZWA: Dokończenie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: "ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z KOLEKTORAMI SANITARNYMI I PRZYŁĄCZAMI DLA MIEJSCOWOŚCI OSTROMICE,GM. WOLIN"
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 17/02/2020
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., sekretariat@mpgkwolin.pl, ul.Adama Mickiewicza 2 d, 72-510, Wolin, kraj/woj. zachodniopomorskie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 414428.88 PLN.
art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w związku z § 19 ust. 10 Umowy oraz art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP (dotyczy robót zaniechanych) - Zaniechanie realizacji części robót branży sanitarnej objętych zamówieniem podstawowym, co powoduje zmniejszenie wynagrodzenia .
art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp oraz art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w związku z § 13 ust. 6, 7 i 8 Umowy oraz art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP (dotyczy robót dodatkowych) - Zwiększenie zakresu robót budowlanych o wykonanie robót dodatkowych branży sanitarnej, powodujących zwiększenie wynagrodzenia,
Inwestycja pod nazwą "Zaprojektowanie i wybudowanie oczyszczalni ścieków wraz z kolektorami sanitarnymi i przyłączami dla miejscowości Ostromice, gm. Wolin" prowadzona jest przez Zamawiającego od czerwca 2017 r. (Ogłoszenie o zamówieniu nr 539841-N-2017 z dnia 2017-06-27 r.), Umowa z pierwszym Wykonawcą Building Engineering spółka z o.o. w Szczecinie została zawarta 04.09.2017 r. i opiewała na kwotę 2.048.888 zł, Zamawiający pismem z dnia 12.11.2019 r. odstąpił od umowy z Building Engineering spółka z o.o. w Szczecinie w części niewykonanej z przyczyn leżących po stronie ww. wykonawcy, Po przeprowadzeniu inwentaryzacji i po przeprowadzeniu nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Ogłoszenie o zamówieniu nr 500848-N-2020 z dnia 2020-01-08 r.), Zamawiający zawarł w dniu 17.02.2020 r. umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wolinie (Wykonawcą) na dokończenie realizacji inwestycji . W trakcie realizacji Umowy powstała konieczność wykonania prac dodatkowych i spełnione zostały przesłanki wynikające z art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp tj. zmiana dotyczy realizacji dodatkowych robót budowlanych przez dotychczasowego wykonawcę, nieobjętych zamówieniem podstawowym które jak wynika z protokołu konieczności nr 4 stały się niezbędne a nadto: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych i technicznych, w szczególności czego dowodem jest wcześniejsza zmiana wykonawcy w ramach prowadzonej Inwestycji i wzrost kosztów całej Inwestycji, niemożność fizycznego oddzielenia zakresu dodatkowego od realizowanego zamówienia podstawowego, koszty demobilizacji i ponownej mobilizacji dotychczasowego wykonawcy, koszty zabezpieczenia miejsca realizacji zamówienia w czasie wyboru nowego wykonawcy, utratę przez Zamawiającego roszczeń gwarancyjnych lub roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia podstawowego, wywołaną ingerencją w przedmiot zamówienia podstawowego przez innego wykonawcę realizującego zakres zamówienia dodatkowego, w przedmiot zamówienia podstawowego przez innego wykonawcę realizującego zakres zamówienia dodatkowego,	b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność w postaci istotnego wydłużenia terminu realizacji Inwestycji i znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, czego dowodem jest wcześniejsza zmiana wykonawcy w ramach prowadzonej Inwestycji i znaczny wzrost kosztów całej inwestycji oraz przedłużenie terminu realizacji Inwestycji o ponad rok, c) wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie; W trakcie realizacji Umowy powstała konieczność zaniechania niektórych rodzajów prac opisanych w Protokole konieczności nr 4, a zmiana taka jako obniżająca koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie robót była przewidziana przez Zamawiającego w postaci klauzuli umownej opisanej w § 19 ust. 10 Umowy w związku z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp a nadto wartość prac zaniechanych nie przekracza 15% wartości udzielonego zamówienia i była dodatkowo dopuszczalna na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, Łączna wartość zmian (robót dodatkowych i robót zaniechanych) wprowadzanych zgodnie z Protokołami konieczności na przedmiotowym zadaniu nie przekracza 15% wartości udzielonego zamówienia i jest dodatkowo dopuszczalna na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp . W wyniku prowadzonych robót jak i dokonanych pomiarów geodezyjnych stwierdzono że: 1) planowane do rozbiórki zbiorniki betonowe w dz nr 46 nie zostały rozebrane przez poprzedniego wykonawcę zadania w związku z powyższym podjęto decyzję o konieczności ich rozebrania gdyż kolidują z dojazdem do oczyszczalni oraz były do rozebrania przewidziane zgodnie z dokumentacją projektową. 2) sieć wzdłuż działki nr 20/13 została ułożona w sąsiedniej działce nie objętej pozwoleniem na budowę, podjęto decyzję o wykonaniu fragmentu sieci zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę tj. w dz nr 20/13. 3) sieć na wysokości budynku nr 23 została ułożona w sąsiedniej działce nr 50 nie objętej pozwoleniem na budowę, podjęto decyzję o wykonaniu fragmentu sieci zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę tj. w dz nr 72/2 - obecnie w wyniku decyzji podziałowej nr 72/9. Ponadto Kierownik budowy stwierdził że znajdujący się w przedmiarze piezometr nie jest ujęty w dokumentacji budowlanej w związku z powyższym nie jest objęty pozwoleniem na budowę i jego wykonanie będzie możliwe po uzyskaniu przez zamawiającego stosownych pozwoleń. Stwierdzono brak konieczności wykonania piezometru zarówno z pkt formalnego jak i technicznego. Zakres robót dodatkowych i robót zaniechanych branży sanitarnej: 1) Wykonanie robót dodatkowych nie objętych zakresem umowy polegających na usunięciu zbiorników w działce nr 46 - dojeździe do oczyszczalni, przełożeniu sieci na wysokości budynku nr 23 oraz odcinka sieci wzdłuż dz nr 20/13 dr na wysokości budynku nr 40, wycenionych na kwotę 48 715,88 zł 2) Zaniechanie/rezygnacja z wykonania piezometru - studni obserwacyjnej na terenie oczyszczalni - wycenionego w kosztorysie ofertowym na kwotę 18 255,91 zł brutto . Powyższe zamiany mają wpływ na wartość robót. Zgodnie z kosztorysem różnicowym zaakceptowanym przez Zamawiającego zwiększenie wynagrodzenia w związku z powyższą zmianą wynosi 30 459,23 zł. brutto.