Source: http://proste-przetargi.pl/wykonanie-termomodernizacji-budynkow-a-b-i-c-z-lacznikami-wraz-z-przebudowa.html
Timestamp: 2019-06-20 23:07:03
Legal References Found: art. 45
 art. 22
 art. 26
 art. 22
 art. 26
 art. 24
 art. 26
 art. 24
 art. 26
 art. 22
 art. 26
 art. 22
 art. 4
 art. 26

Document Content:
﻿ Wykonanie termomodernizacji budynków A, B i C z łącznikami wraz z przebudową...
Proste Przetargi » Przetargi»Przetargi budowlane»Przetargi nieograniczone»Wykonanie termomodernizacji budynków A, B i C z łącznikami wraz z przebudową…
Wykonanie termomodernizacji budynków A, B i C z łącznikami wraz z przebudową…
Lublin: Wykonanie termomodernizacji budynków A, B i C z łącznikami wraz z przebudową budynku C w SPSK Nr 4 w Lublinie – opisanej dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiarami robót.
Numer ogłoszenia: 348346 – 2015; data zamieszczenia: 18.12.2015
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 , ul. dr K. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin, woj. lubelskie, tel. 0-81 72-44-360, faks 081 746-71-55.
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie termomodernizacji budynków A, B i C z łącznikami wraz z przebudową budynku C w SPSK Nr 4 w Lublinie – opisanej dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiarami robót..
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa termomodernizacja trzech budynków z łącznikami oraz przebudowa budynku basenu Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie obejmująca m.in.:
– Przebudowę budynku C wraz z basenem
-Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych dla budynku C
– Modernizację instalacji: c.o., ciepłej wody i cyrkulacji
-Ocieplenie ścian i stropodachów wraz z wymianą instalacji odgromowej
-Wymianę części okien i drzwi zewnętrznych.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-0, 45.21.51.40-0, 09.33.11.00-0.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.04.2016.
Informacja na temat wadium: Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium przetargowe w wysokości: 200 000,00 PLN.
Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium przetargowe przed upływem terminu składania ofert w jednej z form określonych w art. 45 ust. 6 Prawa zamówień publicznych
Zamawiający nie konkretyzuje powyższego warunku. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia, w oparciu o oświadczenie przedłożone przez Wykonawcę
Zamawiający uzna spełnienie warunku udziału w postępowaniu, jeśli:
1) wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – jedną robotę budowlano-montażową w obiekcie definiowanym jako obiekt klasy 1264 wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (gdzie robota budowlano – montażowa wykonywana była w czynnym obiekcie) o kubaturze minimum 10 000m3 i wartości nie mniejszej niż 8 000 000 zł brutto, polegającej m.in. na dociepleniu ścian zewnętrznych i stropodachów oraz przebudowy instalacji c.o. i cwu.
2) wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – dwie roboty budowlano-montażowe w obiekcie definiowanym jako obiekt klasy 1264 wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (gdzie roboty budowlano – montażowe wykonywane była w czynnym obiekcie) o kubaturze minimum 10 000m3 z czego:
– jedna o wartości nie mniejszej niż 8 000 000 zł brutto, polegającej m.in. na dociepleniu ścian zewnętrznych i stropodachów oraz przebudowy instalacji c.o
– druga polegająca na przebudowie instalacji cwu
Jeżeli kwoty w dokumentach będą w innej walucie niż PLN – Zamawiający w celu sprawdzenia spełnienia warunków przez Wykonawcę dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu walut NBP na dzień, w którym ukazało się ogłoszenie o zamówieniu.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia z uwzględnieniem poniższych wytycznych:
1)	Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (Rozdz. III. A SIWZ), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. C SIWZ, poprzez dołączenie ich do oferty,
2)	Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (Rozdz. III. A SIWZ), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów -żąda dokumentów dotyczących w szczególności:
–	zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
–	sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
–	charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem;
–	zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie po uprzednim zbadaniu, czy wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
Złożenie dokumentów określonych w pkt. D i C. ppkt. a) – b) SIWZ jest obligatoryjne. Brak dokumentów spowoduje wykluczenie Wykonawcy po wyczerpaniu procedury określonej w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia, w oparciu o dokumenty/zaświadczenia /oświadczenia/wykazy przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w pkt. C i D oraz B na potwierdzenie warunków określonych w pkt A.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie treści złożonego oświadczenia, wymaganego w ppkt. B.1 SIWZ oraz innych dokumentów wymienionych w pkt. B. i C.
Złożenie dokumentów, z których nie wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak dokumentów, brak oświadczenia lub złożenie oświadczenia o braku spełnienia co najmniej jednego z warunków udziału w postępowaniu będzie skutkował wykluczeniem z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp – po wyczerpaniu procedury określonej w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
Zamawiający uzna spełnienie warunku udziału w postępowaniu jeśli Wykonawca dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń objętych przedmiotem zamówienia tj co najmniej:
–	jedną osobą o specjalności konstrukcyjno-budowlanej, mającą co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy,
–	jedną osobą o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, mającą najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót elektrycznych,
–	jedną osobą o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych -mającą co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót sanitarnych,
Wykonawca może polegać na potencjale osobowym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia z uwzględnieniem poniższych wytycznych:
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia, w oparciu o dokumentyzaświadczenia oświadczeniawykazy przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w pkt. C i D oraz B na potwierdzenie warunków określonych w pkt A.
Zamawiający uzna spełnianie tego warunku, jeżeli Wykonawca posiada środki finansowe w banku lub kasie oszczędnościowo – kredytowej lub posiada zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 500.000,00 PLN (słownie złotych: jeden milion pięćset tysięcy złotych).
Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia z uwzględnieniem poniższych wytycznych:
2)	Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (Rozdz. III. A SIWZ), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów -żąda:
a)	w przypadku warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy (Rozdz. III. A pkt. d SIWZ) – przedłożenia informacji, o której mowa w Rozdz. III. B pkt. 5 niniejszej SIWZ dotyczącej tego podmiotu
b)	dokumentów dotyczących w szczególności:
c)	jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia, w oparciu o dokumenty zaświadczenia oświadczenia wykazy przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w pkt. C i D oraz B na potwierdzenie warunków określonych w pkt A.
Za najważniejsze roboty, które obowiązkowo należy uwzględnić w wykazie uznaje się takie, które potwierdzają spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia. Szersze opisywanie doświadczenia Wykonawcy nie jest obligatoryjne;
a)	kosztorysy ofertowe na realizację zamówienia*) – sporządzone w formie pisemnej i na płycie CD (zalecany program NORMA) zgodnie z punktem V ust 3 ppkt c,
b)	Aprobata Instytutu Techniki Budowlanej na komplet materiałów, które będą użyte do ocieplenia według metody ETICS
c)	Wstępny harmonogram rzeczowo – finansowy opracowany na podstawie projektu stanowiącego załącznik nr 4 do siwz
2 – gwarancja na elewację i dach – 3
3 – gwarancja na pozostały zakres – 2
1.	Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.
2.	Zmiana umowy może nastąpić w sprawach nieistotnych oraz w przypadku:
a) w zakresie wynagrodzenia:
1) w przypadku zmiany stawek VAT:
– jeżeli zmiana nastąpiła w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy – cena brutto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie odpowiednia zmiana ceny netto;
– po upływie 12 miesięcy od daty podpisania umowy – dla Stron wiążąca będzie stawka VAT obowiązująca w dniu wystawienia faktury, a zmiana ceny brutto z tego tytułu jest akceptowana przez Strony bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń
2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego w oparciu o odpowiednią ustawę oraz w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – każda ze stron może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia (nie wyższej niż obliczonej wg metody określonej w art. 4 ust. 2 i 3 ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U nr 1232 14 ze zm.) – pod warunkiem, iż zmiany wymienione na wstępie wpływają na koszty wykonania przez wykonawcę warunków umowy
b) w zakresie terminu realizacji:
1)	konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, których uprzednie wykonanie warunkuje wykonanie robót podstawowych,
2)	zmian w harmonogramie realizacji i finansowania:
2.1) związanych z technologią i organizacją procesu budowlanego Zamawiający z wyprzedzeniem 14-dniowym poinformuje Wykonawcę o zmianach dla ustaleń zawartych w harmonogramie realizacji,
2.2) w związku z przerwami w realizacji wymuszonymi przez organizację pracy u poszczególnych użytkowników pomieszczeń zmianie ulegną terminy cząstkowe oraz końcowy termin realizacji – proporcjonalnie o czas przerwy przestoju w stosunku do pierwotnego terminu ustalonego w harmonogramie.
3)	niekorzystne warunki atmosferyczne, które uniemożliwiają realizacje robót związanych z elewacją budynku zgodnie z harmonogramem – strony podejmą rozmowy zmierzające do weryfikacji terminów poszczególnych etapów wskazanych w harmonogramie
c)	w przypadku zmiany, rezygnacji Podwykonawcy, jeśli Podwykonawca nie wykonuje prac z należytą starannością, uległ likwidacji, doszło do rozwiązania umowy łączącej go z Wykonawcą
d)	zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;
e)	zaistnienia okoliczności technicznych, gospodarczych itp., których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
f)	wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia,
g)	w przypadku powierzenia nowego zakresu Podwykonawcy lub zmiany zakresu części prac powierzonych Podwykonawcy, jeśli:
– konieczność powierzenia przez Wykonawcę prac Podwykonawcy spowodowana jest rozwiązaniem umów o pracę z pracownikami wykonującymi pracę w danej branży w takiej liczbie, która uniemożliwia realizację prac przez Wykonawcę,
-wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepszą realizację danej części zamówienia,
-konieczność powierzenia prac Podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii robót lub materiałów,
-w przypadku opóźnień zapewni terminową realizację przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem trybu opisanego w § 6
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego potencjał Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu – Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu. iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia
3.Okoliczności stanowiące podstawę zmiany umowy winny być uzasadnione i w miarę możliwości udokumentowane przez stronę występującą z propozycją zmiany nin. Umowy.
4.Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian, ich uzasadnienie oraz termin wprowadzenia.
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: EDZ.242-142/15
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.spsk4.lublin.pl, Dział Zamówień Publicznych pok.001, SPSK4 Lublin, ul. Jaczewskiego 8..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.01.2016 godzina 11:00, miejsce: Ofertę należy składać w Kancelarii Ogólnej SPSK-4 na I piętrze pok. 106, ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin..