Source: http://bip.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/zamowienia_publiczne/Przetargi/budowa-sciezki-rowerowej-na-ul-gen-wladyslawa-andersa-ii.html
Timestamp: 2020-08-11 19:01:58
Legal References Found: art. 30
 art. 30
 art. 29
 art. 92
 art. 89
 art. 89
 art. 92
 art. 94
 art. 11
 art. 92
 art. 89
 art. 45
 art. 63
 art. 89
 art. 86
 art. 30
 art. 30
 art. 29
 art. 29
 art. 22
 art. 29
 art. 29
 art. 22
 art. 10
 art. 86
 art. 24
 art. 6
 art. 46
 art.144
 art. 2
 art. 13
 art. 13
 art. 6
 art. 8
 art. 96
 art. 97
 art. 22
 art. 15
 art. 16
 art. 18
 art. 18
 art. 17
 art. 20
 art. 21
 art. 6

Document Content:
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Gen. Władysława Andersa (II) - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Siemiatycze
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Gen. Władysława Andersa (II)
Ogłoszenie nr 510226316-N-2019 z dnia 23-10-2019 r.
Burmistrz Miasta Siemiatycze: Budowa ścieżki rowerowej na ul. Gen. Władysława Andersa
Numer ogłoszenia: 587936-N-2019
Adres strony internetowej (url): http://bip.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Gen. Władysława Andersa
IF.271.13.2019
1. W ramach planowanego zadania przewiduje się wybudowanie po prawej stronie ulicy Gen. Władysława Andersa ścieżki rowerowej o szerokości 2,0 m oraz o długości 351,76 m.b., jako niezależny ciąg funkcjonalny dla ruchu rowerowego. Zadanie to ma na celu zapewnienie właściwego standardu ruchu drogowego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu rowerowego w obrębie ul. Gen. Władysława Andersa. 2. Ścieżka rowerowa wykonana będzie z kostki brukowej bezfazowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej grub. 5 cm, na podbudowie z kruszywa łamanego stab. mechanicznie grub. 10 cm z pasem zieleni o zmiennej szerokości oddzielającym ścieżkę rowerową od jezdni i chodników, z obramowaniem z obrzeży betonowych 6x20 cm. Odwodnienie ścieżki rowerowej – powierzchniowy spływ wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej. 3. Wykonane zostaną: 3.1. roboty rozbiórkowe, 3.2. roboty ziemne, 3.3. podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm, 3.4. obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej, 3.5. nawierzchnia z kostki brukowej bezfazowej betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej, 3.6. dwa progi zwalniające w postaci wyniesionych przejść dla pieszych, 3.7. oznakowanie poziome i pionowe. 4. Rodzaj i ilość robót objętych zadaniem: 4.1. roboty rozbiórkowe (naw. bitumiczna, krawężniki, chodnik, obrzeże, ogrodzenie) – 29,27 m3, 4.2. roboty ziemne – 120 m3, 4.3. podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie grub. 10 cm – 710,52 m2, 4.4. podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie grub. 30 cm – 77,00 m2, 4.5. nawierzchnia na ścieżce rowerowej z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – 710,52 m2, 4.6. nawierzchnia na progach zwalniających z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – 77,00 m2, 4.7. krawężnik betonowy 15x30 cm na ławie betonowej z oporem – 46,00 mb, 4.8. obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej – 698,50 mb, 4.9. oznakowanie poziome – 76,2 m2, 4.10. oznakowanie pionowe – 50 znaków, 24 słupki. 5. Wymagania techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia określone zostały w szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. 6. Zakres robót obejmuje również wszelkie czynności niezbędne do przeprowadzenia przez Wykonawcę w celu oddania Robót do normalnej eksploatacji i przekazanie ich Zamawiającemu. 7. Ilekroć opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp, lub przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym i należy przyjąć, że wskazaniu takiemu towarzyszy sformułowanie „lub równoważne”. Dopuszcza się złożenie oferty równoważnej o parametrach i właściwościach takich samych bądź lepszych niż określono w SIWZ. Wszystkie wymienione wymagania techniczne należy traktować jako minimalne. Obowiązek wykazania, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy. 8. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 9. Wymóg dostosowania przedmiotu zamówienia do potrzeb wszystkich użytkowników w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych wynikający z art. 29 ust. 5 ustawy pzp, został określony w dokumentacji projektowej. 10. Warunki realizacji robót: 10.1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania najwyższej staranności przy zabezpieczaniu miejsca robót. Wykonawca ma obowiązek sporządzić i zatwierdzić projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1264). 10.2. Koszty unieszkodliwiania odpadów powstałych podczas rozbiórki i pozostałych prac obciążają Wykonawcę. Wykonawca przejmuje na siebie obowiązki wytwórcy odpadów w rozumieniu ustawy z 14 grudnia 2012 o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia
Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45233320-8, 45233222-1
Wartość bez VAT 138420.24
Nazwa wykonawcy: FIRMA „DIMEX” Budownictwo Komunikacyjne Antoni Timofiejuk
Email wykonawcy: dimex@list.pl
Adres pocztowy: ul. Obr. Westerplatte 42
Cena wybranej oferty/wartość umowy 143469.66
Oferta z najniższą ceną/kosztem 143469.66
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 143469.66
Siemiatycze, 10 września 2019 r.
1. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający: Miasto Siemiatycze – zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na robotę budowlaną pn.: Budowa ścieżki rowerowej na ul. Gen. Władysława Andersa z postępowania, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy PZP, wykluczono Wykonawcę: „MAG-MAR” K. Grzybowski, K. Korzeniewski s.c., a złożoną przez niego ofertę uznano za odrzuconą.
2. Komisja przetargowa powołana zarządzeniem nr 21/19 Kierownika Urzędu z dnia 22 sierpnia 2019 dokonała oceny ofert, które nie zostały odrzucone oraz złożone przez Wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni.
3. Poniżej punktacja przyznana na podstawie kryteriów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
a) FIRMA „DIMEX” Budownictwo Komunikacyjne Antoni Timofiejuk, ul. Obr. Westerplatte 42, 17-300 Siemiatycze; cena: 60 pkt ; gwarancja: 40 pkt, razem: 100 pkt
b) „MAG-MAR” K. Grzybowski, K. Korzeniewski s.c., ul. Długa 110, 17-300 Czartajew; oferta nie podlegała ocenie ze względu na fakt odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.
4. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp, w przedmiotowym postępowaniu, w wyniku czynności badania i oceny ofert, jako najkorzystniejsza, została wybrana oferta Wykonawcy: FIRMA „DIMEX” Budownictwo Komunikacyjne Antoni Timofiejuk, ul. Obr. Westerplatte 42, 17-300 Siemiatycze. Oferta spełnia wszystkie warunki oraz otrzymała największą ilość punktów.
5. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, ponieważ wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, a zawiadomienie przesłane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Siemiatycze, 06 września 2019r.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 89 ust 1 pkt 7b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający: Miasto Siemiatycze – zawiadamia o odrzuceniu oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa ścieżki rowerowej na ul. Gen. Władysława Andersa” przez wykonawcę: „MAG-MAR” K. Grzybowski, K. Korzeniewski s.c., ul. Długa 110, 17-300 Czartajew.
Zgodnie z warunkami wskazanymi w Rozdziale XI SIWZ, Wykonawcy byli zobowiązani do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, który został określony na 05.09.2019 roku godz. 11:00. Jednocześnie zamawiający zaznaczył, że wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony a jego oferta odrzucona. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) zamawiający sprawdza w ramach własnych czynności proceduralnych.
Z analizy dokumentacji księgowej Zamawiającego wynika, że Wykonawca „MAG-MAR” K. Grzybowski, K. Korzeniewski s.c., Siemiatycze wniósł wadium po upływie terminu składania ofert. Wpłacone przez Wykonawcę Wadium zostało zaksięgowane na rachunku Zamawiającego, prowadzonym w Banku Pekao, w dniu 05.09.2019r. o godzinie 12:27:01, a zatem interes Zamawiającego, jakim jest materialne zagwarantowanie złożenia prawidłowej oferty przez Wykonawcę nie został zabezpieczony w sposób należyty.
Wydanie dyspozycji dokonania wpłaty nie jest „wpłatą” w rozumieniu przepisu art. 45 ust 7 ustawy PZP, lecz jedynie podjęciem kroków zmierzających do dokonania takiej wpłaty. Potwierdzeniem tego zapisu jest przepis art. 63c Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2187 z późn. zm.). tj. „Polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Bank wykonuje dyspozycję dłużnika w sposób przewidziany w umowie rachunku bankowego.” Sama dyspozycja nie jest więc równoznaczna z dokonaniem wpłaty.
Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy PZP Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli Zamawiający żądał wniesienia wadium. Wykonawca ponosi zatem wszelkie ryzyko związane ze skutecznością dostarczenia zamawiającemu wadium i konsekwencje jego ewentualnego braku przed terminem składania ofert. Zastosowanie przesłanki wykluczenia wykonawcy zawartej w w/w przepisie jest tu niejako „automatyczne”, uzależnione od wystąpienia wskazanych tam okoliczności, które nie są dodatkowo powiązane z jakimkolwiek stopniem zawinienia ich wystąpienia.
W tym stanie rzeczy zasadnym było podnieść jak we wstępie.
Siemiatycze, 05 września 2019r.
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa ścieżki rowerowej na ul. Gen. Władysława Andersa
1. Zamawiający podał, bezpośrednio przed otwarciem ofert, zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy pzp, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia kwotę 100 000,00 zł brutto (słownie złotych: sto tysięcy, 00/100).
2) gwarancja – 40%
3. Ofertę złożyło 2 Wykonawców oferując:
1. Firma „DIMEX” Budownictwo Komunikacyjne Antoni Timofiejuk
Cena: 143 469,66 zł brutto
2. „MAG-MAR” K. Grzybowski, K. Korzeniewski s.c.
Cena: 142 570,15 zł brutto
4. Warunki płatności: umowa ryczałtowa, płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
5. Termin realizacji zamówienia: 6 tygodni (42 dni) od daty przekazania placu budowy.
Ogłoszenie nr 587936-N-2019 z dnia 2019-08-20 r.
Adres strony internetowej (URL): https://siemiatycze.eu/
http://bip.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/zamowienia_publiczne/Przetargi
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ścieżki rowerowej na ul. Gen. Władysława Andersa
Numer referencyjny: IF.271.13.2019
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. W ramach planowanego zadania przewiduje się wybudowanie po prawej stronie ulicy Gen. Władysława Andersa ścieżki rowerowej o szerokości 2,0 m oraz o długości 351,76 m.b., jako niezależny ciąg funkcjonalny dla ruchu rowerowego. Zadanie to ma na celu zapewnienie właściwego standardu ruchu drogowego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu rowerowego w obrębie ul. Gen. Władysława Andersa. 2. Ścieżka rowerowa wykonana będzie z kostki brukowej bezfazowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej grub. 5 cm, na podbudowie z kruszywa łamanego stab. mechanicznie grub. 10 cm z pasem zieleni o zmiennej szerokości oddzielającym ścieżkę rowerową od jezdni i chodników, z obramowaniem z obrzeży betonowych 6x20 cm. Odwodnienie ścieżki rowerowej – powierzchniowy spływ wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej. 3. Wykonane zostaną: 3.1. roboty rozbiórkowe, 3.2. roboty ziemne, 3.3. podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm, 3.4. obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej, 3.5. nawierzchnia z kostki brukowej bezfazowej betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej, 3.6. dwa progi zwalniające w postaci wyniesionych przejść dla pieszych, 3.7. oznakowanie poziome i pionowe. 4. Rodzaj i ilość robót objętych zadaniem: 4.1. roboty rozbiórkowe (naw. bitumiczna, krawężniki, chodnik, obrzeże, ogrodzenie) – 29,27 m3, 4.2. roboty ziemne – 120 m3, 4.3. podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie grub. 10 cm – 710,52 m2, 4.4. podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie grub. 30 cm – 77,00 m2, 4.5. nawierzchnia na ścieżce rowerowej z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – 710,52 m2, 4.6. nawierzchnia na progach zwalniających z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – 77,00 m2, 4.7. krawężnik betonowy 15x30 cm na ławie betonowej z oporem – 46,00 mb, 4.8. obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej – 698,50 mb, 4.9. oznakowanie poziome – 76,2 m2, 4.10. oznakowanie pionowe – 50 znaków, 24 słupki. 5. Wymagania techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia określone zostały w szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. 6. Zakres robót obejmuje również wszelkie czynności niezbędne do przeprowadzenia przez Wykonawcę w celu oddania Robót do normalnej eksploatacji i przekazanie ich Zamawiającemu. 7. Ilekroć opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp, lub przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym i należy przyjąć, że wskazaniu takiemu towarzyszy sformułowanie „lub równoważne”. Dopuszcza się złożenie oferty równoważnej o parametrach i właściwościach takich samych bądź lepszych niż określono w SIWZ. Wszystkie wymienione wymagania techniczne należy traktować jako minimalne. Obowiązek wykazania, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy. 8. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 9. Wymóg dostosowania przedmiotu zamówienia do potrzeb wszystkich użytkowników w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych wynikający z art. 29 ust. 5 ustawy pzp, został określony w dokumentacji projektowej. 10. Warunki realizacji robót: 10.1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania najwyższej staranności przy zabezpieczaniu miejsca robót. Wykonawca ma obowiązek sporządzić i zatwierdzić projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1264). 10.2. Koszty unieszkodliwiania odpadów powstałych podczas rozbiórki i pozostałych prac obciążają Wykonawcę. Wykonawca przejmuje na siebie obowiązki wytwórcy odpadów w rozumieniu ustawy z 14 grudnia 2012 o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia
II.9) Informacje dodatkowe: 1. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 1.1. Na podstawie art. 29 ust 3a, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, wszystkich osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeśli wykonywanie tych czynności, polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040): a) Przygotowanie terenu pod budowę b) Roboty ziemne c) Wykonanie podbudowy d) Układanie krawężników e) Wykonanie nawierzchni f) Oznakowanie poziome i pionowe 1.2. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a: wykonawca przed przejęciem terenu budowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przez Wykonawcę i podwykonawców przy realizacji zamówienia, o których mowa w punkcie 1., wraz z informacją o podstawie zatrudnienia (umowa o pracę) ze wskazaniem wykonywanych czynności. Bez spełnienia tych wymogów, osoby nie będą mogły przebywać na placu budowy, a więc nie będą mogły wykonywać prac, z winy Wykonawcy. W przypadku zmiany, wskazanych w wykazie pracowników, Wykonawca, każdorazowo zobowiązany jest do poinformowania na piśmie Zamawiającego (zaktualizowania wykazu), przed wprowadzeniem pracownika na budowę. 1.3. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy o przypadku uzasadnionego podejrzenia zawarcia z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umowy cywilnoprawnej zamiast wymaganej umowy o pracę. Zamawiający ma prawo w każdym momencie trwania umowy skontrolować osoby wykonujące czynności na placu budowy. Osoba kontrolowana powinna okazać dokument stwierdzający jej tożsamość. W przypadku braku takiego dokumentu lub stwierdzenia niezgodności osób przebywających na budowie z wykazem osób, osoba taka nie będzie mogła dalej przebywać na terenie budowy. Za niewywiązanie się z obowiązku przedłożenia wykazu i aktualizacji osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę oraz za niedopełnienie wymogu zatrudnienia Pracowników wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne wskazane w IPU stanowiących załącznik nr 7 do SIWZ. 2. Wymagania Zamawiającego w zakresie realizacji prac oraz użytych materiałów. a) Wykonane roboty oraz użyte materiały do wykonania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266). Nazwy materiałów wskazane w dokumentacji podano jako przykładowe i określające ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji zamówienia Wykonawcy mogą stosować materiały innych firm, które odpowiadają standardowi określonemu w dokumentacji lub ten standard podwyższają. Wszystkie materiały przed ich wbudowaniem należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu. b) Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania prac budowlanych pod nadzorem osób uprawnionych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. c) Podczas prowadzenia robót muszą być bezwzględnie przestrzegane przepisy BHP. 1.4. 42 dniowy termin liczony od dnia przekazania placu budowy Wykonawcy.
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: (a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie nawierzchni z kostki, o wartości tej roboty co najmniej 100 000,00 zł brutto. (sto tysięcy zł) Dysponuje następującymi osobami, które skieruje do realizacji zamówienia publicznego: (b) kierownik budowy – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierii drogowej (co najmniej w zakresie ograniczonym) i co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe liczone od daty uzyskania uprawnień
Informacje dodatkowe: 1. Przez „uprawnienia” rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w zakresie odpowiednim do realizacji przedmiotu zamówienia, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane i aktów wykonawczych do tej ustawy lub uprawnienia budowlane wydane według wcześniejszych przepisów lub uprawnienia równoważne według przepisów kraju ich uzyskania. Zamawiający dopuszcza także odpowiadające im uprawnienia nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 z późn. zm.). 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w niniejszym rozdziale musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy łącznie a żaden z tych Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. 3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej należy złożyć (na wezwanie): 1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ 2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ
1. W celu skutecznego złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest złożyć również formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji, wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy; Pełnomocnictwo umocowujące do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarciu umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach: o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu 7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ)
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.) 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto nr rachunku: 15 1240 5211 1111 0010 3200 7962 z dopiskiem na przelewie: Wadium w postępowaniu IF.271.13.2019 na roboty budowlane pn.: Budowa ścieżki rowerowej na ul. Gen. Władysława Andersa w Siemiatyczach. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. XI. 3 SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP, zgodnie z aktualnym brzmieniem tych przepisów. 7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w formie aneksu, zgodnie z art.144 ust. 1 pkt 1 ustawy prawa zamówień publicznych i określa warunki takiej zmiany tj.: 1) Dopuszcza się możliwość zmiany terminu w wykonaniu przedmiotu umowy w przypadku: a) winy Zamawiającego, b) jeżeli zmiana terminów realizacji umowy jest konieczna z powodu działania siły wyż-szej tj. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Pod pojęciem siły wyższej na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne: - o charakterze niezależnym od stron, - którego nie można było przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, - którego nie można uniknąć, ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, - którego nie można przypisać drugiej stronie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: - powódź, pożar, - wichury, obfite opady atmosferyczne (opady śniegu lub deszczu wynoszą odpowied-nio powyżej 60mm i 20 mm na dzień, przez co najmniej 3 kolejne dni, w obu wy-padkach wg danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej), ekstremalny upał lub mróz, nietypowe dla obszaru, na którym realizowany jest przedmiot umowy, szczególnie w dłuższym okresie, - inne zdarzenia związane z działaniem sił natury, nietypowe dla tego obszaru. - zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, - promieniowanie lub skażenia, 2) Dopuszcza się zmianę formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na pisemny wniosek Wykonawcy. 3) Dopuszcza się możliwość zmiany nr rachunku Wykonawcy o którym mowa w § 5 ust. 7 IPU 4) Dopuszcza się możliwość zmiany zastosowanej technologii wykonania lub zmiany para-metrów stosowanych materiałów, na nie gorsze niż zaprojektowane, po zaakceptowaniu zmian przez Zamawiającego w sytuacji gdy: a) materiały budowlane przewidziane w umowie do wykonania zamówienia nie mogą być użyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania produkcji lub zastąpienia inny-mi; b) w trakcie wykonywania zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa budowlanego, c) w trakcie realizacji zamówienia zastosowano lepsze materiały budowlane bądź inną technologię wykonania robót. 5) Zmiany, o których mowa w pkt 4 lit. a-c są możliwe, jeżeli konieczność ich wprowadze-nia będzie wynikała ze stosownego protokołu konieczności. Dopuszcza się w uzasadnio-nych wypadkach zmianę wynagrodzenia ryczałtowego określonego w zawartej umowie. Stosowny aneks do umowy będzie w takiej sytuacji określał roboty zaniechane i roboty zamienne, a także ewentualną zmianę wynagrodzenia ryczałtowego, 6) Dopuszcza się dokonywania innych zmian w zawartej Umowie w przypadku, gdy ko-nieczność zmian wynika ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania Umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego. 7) Dopuszcza się zmianę wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 2. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1, jest złożenie pisemnego wniosku przez stronę inicjującą zmianę w ciągu 14 dni, licząc od daty zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1. 3. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania aneksu
Data: 2019-09-05, godzina: 11:00,
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych): 1) administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Siemiatycze z siedzibą w Siemiatyczach, ul. Pałacowa 2; 2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: adres e-mail iod@siemiatycze.eu, tel. 85 6565813, Urząd Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2; 3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa ścieżki rowerowej na ul. Gen. Władysława Andersa w Siemiatyczach, nr IF.271.13.2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 4) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; 5) Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
01_a_Projekt_czesc_opisowa.pdf (PDF, 161,91 KB) Podgląd załącznika
01_b_Projekt_czesc_rysunkowa.pdf (PDF, 2,78 MB) Podgląd załącznika
02_a_POR_czesc_opisowa.pdf (PDF, 2 MB) Podgląd załącznika
02_b_POR_czesc_rysunkowa.pdf (PDF, 8,49 MB) Podgląd załącznika
03_Szczegolowe_Specyfikacje_Techniczne.pdf (PDF, 1,22 MB) Podgląd załącznika
04_Przedmiar_robot.pdf (PDF, 36,64 KB) Podgląd załącznika
05_Kosztorys_ofertowy.pdf (PDF, 24,53 KB) Podgląd załącznika
SIWZ_IF.271.13.2019.pdf (PDF, 260,74 KB) Podgląd załącznika
zalacznik_1_OPZ_str_tytulowa.pdf (PDF, 43,81 KB) Podgląd załącznika
zalacznik_2_oferta.docx (DOCX, 24,02 KB) Podgląd załącznika
zalacznik_2_oferta.pdf (PDF, 118,88 KB) Podgląd załącznika
zalacznik_3_oswiadczenie_warunki_udzialu.docx (DOCX, 17,26 KB) Podgląd załącznika
zalacznik_4_oswiadczenie_z_podstawy_wykluczenia.docx (DOCX, 18,06 KB) Podgląd załącznika
zalacznik_5_wykaz_robot.docx (DOCX, 18,4 KB) Podgląd załącznika
zalacznik_6_wykaz_osob.docx (DOCX, 15,87 KB) Podgląd załącznika
zalacznik_7_IPU.pdf (PDF, 129,68 KB) Podgląd załącznika
zalacznik_8_oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej.docx (DOCX, 16 KB) Podgląd załącznika