Source: http://www.dgmarket.com/tenders/np-notice.do?noticeId=10241358
Timestamp: 2015-07-04 22:29:03
Legal References Found: art. 6
 art. 26
 art. 25
 art. 46
 art. 24
 art. 182

Document Content:
Poland-Lubomia: Construction work (392772-2013) - dgMarket
Poland-Lubomia: Construction work
City/Locality: LUBOMIA
Notice/Contract Number: eu:392772-2013
Construction work Demolition, site preparation and clearance work Site preparation and clearance work Scrub-removal work Dismantling works Culverts Construction work for water and sewage pipelines Construction work for communication lines Construction, foundation and surface works for highways, roads Roadworks Installation of road signs Plumbing and sanitary works Construction-related services Tree-cutting services Summary
Notice type: 01102 - Contract notice4EU Official Journal Publication: 226/2013, #392772-2013Contract Nature: WorksProcedure Type: Open procedureType of Bid Required: Global tenderAwarding Criteria: Lowest priceContract noticeWorksDirective 2004/18/ECSection I: Contracting authorityI.1) Name, addresses and contact point(s)Gmina Lubomiaul. Szkolna 1Contact point(s): Urząd Gminy Lubomia, ul. Szkolna 1, 44-360 LubomiaFor the attention of: Maria Kołodziejska44-360 LubomiaPOLANDTelephone: +48 324516614E-mail: mkolodziejska@lubomia.plFax: +48 324516628Internet address(es):General address of the contracting authority: www.lubomia.plFurther information can be obtained from: The above mentioned contactpoint(s)Specifications and additional documents (including documents forcompetitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtainedfrom: The above mentioned contact point(s)Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentionedcontact point(s)Section II: Object of the contractII.1) DescriptionII.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)45000000, 45111000, 45111200, 45111220, 45111300, 45221220, 45231300,45231600, 45233000, 45233140, 45233290, 45330000, 71500000, 77211400DescriptionConstruction work.Demolition, site preparation and clearance work.Site preparation and clearance work.Scrub-removal work.Dismantling works.Culverts.Construction work for water and sewage pipelines.Construction work for communication lines.Construction, foundation and surface works for highways, roads.Roadworks.Installation of road signs.Plumbing and sanitary works.Construction-related services.Tree-cutting services.Section IV: ProcedureIV.3) Administrative informationIV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documentsor descriptive documentIV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate7.1.2014 - 09:30IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may bedrawn upPolish.	Update: Dec 27, 2013	Notice type: 011EA - Additional information4EU Official Journal Publication: 250/2013, #438132-2013Referenced Document Number: 392772-2013Contract Nature: WorksProcedure Type: Open procedureType of Bid Required: Global tenderAwarding Criteria: Lowest priceGmina Lubomia, ul. Szkolna 1, For the attention of: Maria Kołodziejska,Lubomia44-360, POLAND. Telephone: +48 324516614. Fax: +48 324516628.E-mail: mkolodziejska@lubomia.pl(Supplement to the Official Journal of the European Union, 21.11.2013,2013/S 226-392772)Instead of:IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału wpostępowaniu:07.01.2014Read:IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału wpostępowaniu:21.01.2014	Update: Jan 17, 2014	Notice type: 011EA - Additional information4EU Official Journal Publication: 12/2014, #16108-2014Referenced Document Number: 392772-2013Contract Nature: WorksProcedure Type: Open procedureType of Bid Required: Global tenderAwarding Criteria: Lowest priceGmina Lubomia, ul. Szkolna 1, For the attention of: Maria Kołodziejska,Lubomia44-360, POLAND. Telephone: +48 324516614. Fax: +48 324516628.E-mail: mkolodziejska@lubomia.pl(Supplement to the Official Journal of the European Union, 21.11.2013,2013/S 226-392772)Instead of:II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:Roboty do wykonania w ramach decyzji ZRID.Układ drogowy[...]Łącznie zaprojektowano:- nawierzchnie jezdni z betonu asfaltowego 28782 m2- nawierzchnie chodników z kostki betonowej 7100 m2- nawierzchnie zjazdów z kostki betonowej 1046 m2Sieci i urządzenia wodno-kanalizacyjne.Kanalizacja sanitarna[...]Długość projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 6595 m.Kanalizacja deszczowa[...]Łączna długość projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wynosi 6052 m.Sieć wodociągowa[...]Łączna długość projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wynosi 6645 m.Roboty do wykonania w ramach pozwoleń na budowęDrogi[...]Łącznie zaprojektowano:- nawierzchnie jezdni z kostki betonowej 3321 m2- nawierzchnie zjazdów z kostki betonowej 80 m2Sieci i urządzenia wodno-kanalizacyjneKanalizacja sanitarna[...]Długość projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 2041 m.Kanalizacja deszczowa[...]Długość projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wynosi 1063 m.[...]Sieć wodociągowa[...]Długość projektowanej sieci wodociągowej wynosi 1736 m.IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału wpostępowaniu:21.01.2014Read:II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:Roboty do wykonania w ramach decyzji ZRID.Układ drogowy[...]Łącznie zaprojektowano:- nawierzchnie jezdni z betonu asfaltowego- nawierzchnie chodników z kostki betonowej- nawierzchnie zjazdów z kostki betonowejzgodnie z przedmiarem robót.Sieci i urządzenia wodno-kanalizacyjne.Kanalizacja sanitarna[...]Długość projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej – zgodnie z przedmiaremrobót.Kanalizacja deszczowa[...]Łączna długość projektowanej sieci kanalizacji deszczowej – zgodnie zprzedmiarem robót.Sieć wodociągowa[...]Łączna długość projektowanej sieci wodociągowej – zgodnie z przedmiaremrobót.Roboty do wykonania w ramach pozwoleń na budowęDrogi[...]Łącznie zaprojektowano:- nawierzchnie jezdni z kostki betonowej- nawierzchnie zjazdów z kostki betonowejzgodnie z przedmiarem robótSieci i urządzenia wodno-kanalizacyjneKanalizacja sanitarna[...]Długość projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej – zgodnie z przedmiaremrobót.Kanalizacja deszczowa[...]Jest:Długość projektowanej sieci kanalizacji deszczowej – zgodnie z przedmiaremrobót.[...]Sieć wodociągowa[...]Długość projektowanej sieci wodociągowej – zgodnie z przedmiarem robót .IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału wpostępowaniu:31.01.2014Other additional informationInformation to be corrected or added in the corresponding tenderdocuments.For further information please refer to the relevant corresponding tenderdocuments.	Original Text
Punkt kontaktowy: Urząd Gminy Lubomia, ul. Szkolna 1, 44-360 Lubomia
Osoba do kontaktów: Maria Kołodziejska
Tel.: +48 324516614
E-mail: mkolodziejska@lubomia.pl
Faks: +48 324516628
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.lubomia.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y)
kontaktowy(-e)
adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
„Budowa infrastruktury technicznej w zakresie dróg, kanalizacji
deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej dla „Nowej Wsi” w Gminie
Lubomia”.
dostawy lub świadczenia usług: Nowa Wieś sołectwo Syrynia, Gmina Lubomia,
powiat wodzisławski, województwo śląskie.
Przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego jest „Budowa
infrastruktury technicznej w zakresie dróg, kanalizacji deszczowej,
sanitarnej i sieci wodociągowej” we wsi Syrynia w Gminie Lubomia - budowa
infrastruktury Nowej Wsi – terenu zamiennego dla mieszkańców wsi
Nieboczowy likwidowanej w związku z przygotowaniami do budowy suchego
zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na rzece Odrze, woj. śląskie
(polder). Zamierzenie ma na celu budowę dróg oraz uzbrojenie w media
działek – terenów zamiennych nabywanych w drodze zamiany gruntów przez
mieszkańców wsi Nieboczowy.
Budowa infrastruktury obejmuje Roboty do wykonania na podstawie czterech
— Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w ramach
dróg gminnych wraz z infrastrukturą związaną z budową tychże dróg, tj.
wszystkie sieci w pasach dróg gminnych, odprowadzenie wód deszczowych.
— Decyzja o pozwoleniu na budowę w zakresie dróg wewnętrznych z
przynależną infrastrukturą, oraz sieci kanalizacji sanitarnej
przebiegającej poza drogami gminnymi nie objętej postępowaniem ZRID.
— Decyzja o pozwoleniu na budowę na terenach zamkniętych w zakresie
przejść pod torami PKP infrastruktury nie objętej postępowaniem ZRID.
— Decyzja o pozwoleniu na budowę w zakresie przejść infrastrukturą pod
drogą wojewódzką nr DW936 nie objętej postępowaniem ZRID.
Roboty do wykonania w ramach decyzji ZRID.
Cały układ drogowy zaprojektowano zgodnie z obowiązującym planem
zagospodarowania przestrzennego gminy Lubomia, którego linie
rozgraniczające stanowią treść mapy geodezyjnej. Projektowany układ
drogowy oparty jest na istniejących drogach gminnych – ul. Kolejowa i ul.
Dąbrowy. W śladzie tych dróg zaprojektowano drogi publiczne, gminne, klasy
L (lokalne) oraz klasy D (dojazdowe).
Obok tych dróg zaprojektowano drogi wewnętrzne, gminne, o parametrach
technicznych jak dla dróg klasy D (dojazdowe).
Projektowany układ dróg posiadać będzie powiązanie:
— od strony zachodniej z drogą powiatową nr 3512 S w km 10+958,4 (ul.
Raciborska),
— od strony północnej z drogą gminną (ul. Młyńska) na skrzyżowaniu z drogą
gminną (ul. Dąbrowy).
Projektuje się również przebudowę przejazdu kolejowego – ul. Kolejowej
przez torowisko linii nr 192 Syrynia-Pszów w km 2,668.
Przyjęto następujące parametry techniczne projektowanych dróg publicznych:
klasa techniczna L
szerokość w liniach rozgraniczających 12,0 m
droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa
prędkość projektowa 30 km/h
szerokość jezdni 6,0 m
chodnik wydzielony, jednostronny 2,0 m
kategoria obciążenia ruchem KR3
klasa techniczna D
szerokość w liniach rozgraniczających 12,0 lub 10,0 m
szerokość jezdni 5,0-5,5 m
Przebieg niwelet projektowanych dróg zaprojektowano w dostosowaniu do
rzędnych istniejącego terenu z jednoczesnym zachowaniem:
— wymaganych minimalnych i maksymalnych spadków umożliwiających prawidłowe
— utrzymania poziomu dotychczasowej niwelety na skrzyżowaniach z
istniejącymi drogami (włączenie do ul. Raciborskiej i ul. Dąbrowy) i torem
— możliwości realizacji zjazdów na tereny bezpośrednio przyległe do dróg
(przeznaczone na zabudowę mieszkalną, jednorodzinną)
— optymalizacji zakresu i wielkości robót ziemnych.
Zastosowano tzw. uliczne (tj. w krawężnikach) przekroje poprzeczne
projektowanych dróg.
Generalnie zastosowano na jezdniach przekrój o 2% nachyleniu
jednostronnym. Przy każdej drodze (ulicy) publicznej zaprojektowano
chodniki, (jednostronne), które posiadają 2 % spadek poprzeczny w kierunku
jezdni. W nawiązaniu do proponowanego podziału terenu na działki budowlane
zaprojektowano również zjazdy indywidualne na poszczególne działki
(posesje). Wstępnie przyjęto lokalizację zjazdów centralnie w stosunku do
działki budowlanej (posesji).
Konstrukcję nawierzchni projektowanych dróg dostosowano do przewidywanych
obciążeń ruchem kołowym i istniejących warunków gruntowo-wodnych.
Generalnie zastosowano na nawierzchnie jezdni beton asfaltowy a na
chodnikach i zjazdach na działki (posesje) kostkę betonową.
Wody opadowe z powierzchni jezdni i chodników odprowadzane będą poprzez
spadki poprzeczne i podłużne do projektowanych wpustów ulicznych (kratki
ściekowe) z osadnikiem z koszem. Wpusty te podłączone będą do
projektowanej kanalizacji deszczowej.
Łącznie zaprojektowano:
— nawierzchnie jezdni z betonu asfaltowego 28 782 m2,
— nawierzchnie chodników z kostki betonowej 7 100 m2,
— nawierzchnie zjazdów z kostki betonowej 1 046 m2.
Sieci i urządzenia wodno-kanalizacyjne.
Zaprojektowano budowę kanalizacji sanitarnej dla całego zespołu
urbanistycznego „nowe Nieboczowy” we wsi Syrynia, gmina Lubomia. Północną
granicę opracowania stanowi ciek Syrynka, natomiast wschodnią ul. Dąbrowy
a zachodnią ulica Kolejowa. Ścieki sanitarne z planowanego zespołu
urbanistycznego (domy jednorodzinne) odprowadzane będą grawitacyjnie
projektowanymi kanałami usytuowanymi w liniach rozgraniczających
projektowanych dróg (poza jezdnią) oraz wzdłuż istniejącego rowu
melioracji szczegółowej S14 do projektowanej oczyszczalni ścieków (objętej
osobnym opracowaniem i osobnym postępowaniem formalno-prawnym) usytuowanej
po północnej stronie obszaru opracowania przed ciekiem Syrynka.
Zaprojektowano kanalizację grawitacyjną o średnicy Ø200 i Ø160 mm z rur
PVC Kl S SDR 34 SN8 z wydłużonym kielichem z pełnym rdzeniem (rura
jednorodna, lita), łączonych na uszczelki.
Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej zaprojektowano monolityczne
uniwersalne studnie Ø1000, wzmocnione z pierścieniem zapobiegającym
wypieraniu studni ku górze.
We wszystkich studniach zaprojektowano pierścienie odciążające oraz włazy
wypełnione betonem. Na studniach usytuowanych w pasie drogowym
zaprojektowano włazy klasy D400 w terenach zielonych klasy B125.
W celu umożliwienia włączenia przyłączy kanalizacyjnych z planowanych
budynków, studnie zostaną wyposażone w uszczelki elastomerowe Ø200 lub
Ø160 mm i zaślepione korkiem. Również w przypadku wyprowadzenia sięgaczy w
kierunku planowanych budynków zostaną one również zaślepione korkiem.
Długość projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 6595 m.
Zaprojektowano budowę kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody
deszczowe i roztopowe z projektowanego układu dróg gminnych i wewnętrznych
dla zespołu urbanistycznego „Nowe Nieboczowy” we wsi Syrynia, gmina
Lubomia.
Zachodnią granicę opracowania stanowi ul. Raciborska, północną ciek
Syrynka natomiast wschodnią ul. Dąbrowy.
Wody opadowe i roztopowe z projektowanych dróg spływać będą do wpustów
ulicznych z osadnikiem piasku a następnie systemem grawitacyjnej
kanalizacji deszczowej do odbiornika (wylot do cieku Syrynka, rowu
szczegółowego nr S-S14 (nr-74) i rowu przydrożnego drogi powiatowej nr
3512S - zgodnie z operatem wodnoprawnym).
Przed wylotem do odbiornika zaprojektowano separatory z wkładem lamelowym
ze zintegrowanym osadnikiem i by pasem wewnętrznym. Kanalizacja deszczowa
wykonana będzie z rur PCV Ø315- 400mm i studni PE Ø1000 mm. Wpusty
deszczowe wykonane będą jako betonowe z osadnikiem piasku głębokości 1,5m.
Kanalizacją deszczową zaprojektowano z rur PVC Kl S SDR 34 SN8 z
wydłużonym kielichem z pełnym rdzeniem (rura jednorodna, lita), łączonych
na uszczelki o średnicy Ø 400 - 315 mm, natomiast włączenie wpustów
ulicznych do kanalizacji zaprojektowano o średnicy Ø200 mm.
Do oczyszczenia ścieków opadowych przed wprowadzeniem ich do odbiornika
zaprojektowano żelbetowe separatory substancji ropopochodnych z wkładem
lamelowym z by passem wewnętrznym oraz osadnikiem piasku.
Łączna długość projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wynosi 6052 m.
Zaprojektowano budowę pierścieniowej sieci wodociągowej doprowadzającej
wodę dla zespołu urbanistycznego „nowe Nieboczowy” we wsi Syrynia, gmina
Projektowana sieć wodociągowa zasilana będzie z wodociągu PCV Ø160 mm przy
ul. Bukowskiej oraz z wodociągu PE Ø110mm przy ul. Kolejowej.
Zaprojektowano sieć wodociągową o średnicy od Ø160 mm- Ø90 mm z rur PE100
RC SDR 11 kl. 100 PN 16 RC z taśmą lokalizacyjną łączonych na
elektrozłącza. Na całej sieci wodociągowej rozmieszczono zasuwy oraz
hydranty naziemne Ø80 mm.
Łączna długość projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wynosi 6645 m.
Roboty do wykonania w ramach pozwoleń na budowę
Podstawowy układ drogowy oparty jest na istniejących drogach gminnych –
ul. Kolejowa i ul. Dąbrowy. W śladzie tych dróg zaprojektowano drogi
publiczne, gminne, klasy L i D (objęte osobnym postępowaniem).
Uzupełniający układ dróg zaprojektowano jako drogi wewnętrzne, gminne, o
parametrach technicznych jak dla dróg publicznych klasy D (dojazdowe).
Drogi wewnętrzne posiadać będą powiązanie z projektowanymi drogami
Dla dróg wewnętrznych przyjęto parametry techniczne w nawiązaniu do klasy
D dróg publicznych:
— szerokość w liniach rozgraniczających 8,0 m
— droga jednojezdniowa, jednopasowa, dwukierunkowa lub jednokierunkowa z
ruchem pieszych po jezdni
— szerokość jezdni 5,5 lub 4,0 m
— kategoria obciążenia ruchem KR2
Przebieg projektowanych niwelet tych dróg zaprojektowano w dostosowaniu do
— utrzymania poziomu włączenia do projektowanych dróg publicznych,
(przeznaczone na zabudowę mieszkalną, jednorodzinną),
Generalnie zastosowano na jezdniach przekrój o 2% nachyleniu do osi tych
dróg. W nawiązaniu do proponowanego podziału terenu na działki budowlane
Generalnie zastosowano kostkę betonową na nawierzchnie jezdni tych dróg i
zjazdach na działki (posesje).
Wody opadowe z powierzchni tych dróg odprowadzane będą (poprzez spadki
poprzeczne i podłużne) do projektowanych wpustów ulicznych (kratki
— nawierzchnie jezdni z kostki betonowej 3 321 m2,
— nawierzchnie zjazdów z kostki betonowej 80 m2.
Sieci i urządzenia wodno-kanalizacyjne
granicę opracowania stanowi ciek Syrynka natomiast wschodnią ul. Dąbrowy a
zachodnią ulica Kolejowa. Ścieki sanitarne z planowanego zespołu
Zaprojektowano kanalizacją grawitacyjną o średnicy Ø200 i Ø160 mm z rur
PVC Kl S SDR 34 SN8 z wydłużonym kielichem z pełnym rdzeniem ( rura
jednorodna, lita ), łączonych na uszczelki.
Długość projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 2041 m.
wykonana będzie z rur PCV Ø315- 400mm i studni PE Ø1000mm. Wpusty
Kanalizację deszczową zaprojektowano z rur PVC Kl S SDR 34 SN8 z
Do oczyszczenie ścieków opadowych przed wprowadzeniem ich do odbiornika
Długość projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wynosi 1063 m.
Długość projektowanej sieci wodociągowej wynosi 1 736 m.
45000000, 45111000, 45111200, 45111220, 45111300, 45221220, 45231300,
45231600, 45233000, 45233140, 45233290, 45330000, 71500000, 77211400
Szacunkowa wartość bez VAT: 4 630 207,49 EUR
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w
1) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.
5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji i/lub
poręczenia, gwarancja i/lub poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z
obowiązującym prawem i winna zawierać, między innymi następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji i/lub
poręczenia (Zamawiającego), gwaranta i/lub poręczyciela oraz wskazanie ich
siedzib,
b) dokładne przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania,
numer zamówienia nadany przez Zamawiającego,
c) precyzyjne określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona
gwarancją i/lub poręczeniem,
d) kwotę gwarancji i/lub poręczenia,
e) termin ważności gwarancji i/lub poręczenia równy co najmniej okresowi
związania ofertą,
f) zobowiązanie gwaranta i/lub poręczyciela do: nieodwołalnego i
bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji i/lub poręczenia na pierwsze
pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, w
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy p.z.p., nie
złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy
p.z.p., lub pełnomocnictw oraz nie udowodnił, że wynika to z przyczyn nie
leżących po jego stronie
lub Wykonawca, którego ofertę wybrano:
(i) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub
(ii) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
(iii) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek
nr 42 8469 0009 0010 3408 2000 0004 w Banku Spółdzielczym Gorzyce
W tytule przelewu należy wskazać, że jest to wadium w postępowaniu o
numerze RI.271.13.2013.MK
Do oferty należy dołączyć potwierdzenie przelewu środków na rachunek
2) W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż pieniężna, kopię
dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty, a
oryginał złożyć przed terminem składania ofert w Sekretariacie Urzędu
Gminy Lubomia
1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym
wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający
będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy uznanie rachunku bankowego
Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert.
2) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy p.z.p., jeżeli w wyniku
Ustawy p.z.p.
6. Utrata wadium.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, w
p.z.p., lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego
oferta została wybrana:
określonych w ofercie;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
1. Zapłata Wynagrodzenia nastąpi, w płatnościach częściowych, w terminie
30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury i
po sporządzeniu przez Wykonawcę Raportu Miesięcznego i dokonaniu odbioru
częściowego Robót na warunkach określonych w niniejszym dokumencie umowy.
2. Rozliczenia finansowe za wykonane Roboty będą się odbywały w
a) na podstawie faktur Wykonawcy za wykonane przez siebie i Podwykonawców
Roboty, wystawianych nie częściej niż raz w miesiącu, na podstawie
kosztorysu powykonawczego sporządzonego za okres rozrachunkowy oraz
protokołu odbioru podpisanego przez obie strony (Inżyniera i kierownika
robót) – do wysokości 80 % wstępnego wynagrodzenia umownego;
b) pozostała część Wynagrodzenia po rozliczeniu i odbiorze końcowym
Przedmiotu Kontraktu;
c) Książki obmiarów będą prowadzone według obowiązujących zasad.
d) W terminie 30 dni od podpisania umowy i złożenia gwarancji bankowej
zwrotu zaliczki przez Wykonawcę, Zamawiający wypłaci Wykonawcy zaliczkę
wysokości 10% Zakceptowanej Kwoty Kontraktowej, będzie ona wypłacona w
jednej racie, płatna w walutach jak płatna jest Zaakceptowana Kwota
Kontraktowa.................... (formularz Gwarancji Bankowej stanowi
załącznik nr 4 do niniejszej umowy – nie może być on zmieniany).
e) Zaliczka będzie zwracana przez procentowe potrącenia w płatnościach
częściowych.
f) Stopa spłaty zaliczki będzie wynosić 20 % od wartości każdej płatności
częściowej do czasu aż wypłacona zaliczka zostanie zwrócona.
g) Wykonawca zapewni, że gwarancja bankowa zwrotu zaliczki pozostanie
ważna i wykonalna aż do zwrotu zaliczki, ale jej kwota będzie stopniowo
zmniejszana o kwoty zwracane przez Wykonawcę
h) Jeżeli płatność zaliczkowa nie zostanie zwrócona przed odbiorem robót
lub przed odstąpieniem przez Zamawiającego od Kontraktu, całe zaległe na
ten moment saldo stanie się natychmiast należne Zamawiającemu od
3. Za dzień płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego
4. Zapłata faktury nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
Przedstawienie aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 Ustawy p.z.p.,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego
zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców odpowiedni dokument musi być
złożony przez każdego z nich);
Warunek rozumiany jako posiadanie środków finansowych lub zdolności
kredytowej w wysokości co najmniej 6 000 000 PLN
(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o
udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja
ekonomiczna i finansowa).
Warunek rozumiany jako dysponowanie przy wykonywaniu zamówienia
następującymi osobami posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i
kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk jakie będą im powierzone:
i. Kierownik budowy - osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, posiadająca doświadczenie na stanowisku
Kierownika budowy rozumiane jako pełnienie w ciągu ostatnich 10 lat
funkcji Kierownika budowy na zakończonym kontrakcie z zakresu drogownictwa
o wartości minimum 10 000 000 PLN brutto. Kierownik budowy będzie
jednocześnie pełnił funkcję Przedstawiciela Wykonawcy.
ii. Kierownik robót sanitarnych - osoba posiadająca uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadająca co najmniej 3
lata doświadczenia (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w zakresie
kierowania robotami budowlanymi w specjalności j.w.
iii. Kierownik robót drogowych – osoba posiadająca uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, co najmniej 3 lata
doświadczenia (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w zakresie kierowania
robotami budowlanymi w specjalności j.w.
Zamawiający nie dopuszcza wskazania przez Wykonawcę jednej osoby do
pełnienia funkcji w dwóch branżach.
RI.271.13.2013.MK
Lubomia ul. Szkolna 1, sala posiedzeń.
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Terminy składania
odwołań określa art. 182 ustawy Pzp.
Gmina Lubomia, ul. Szkolna 1, Osoba do kontaktów: Maria Kołodziejska,
Lubomia44-360, POLSKA. Tel.: +48 324516614. Faks: +48 324516628. E-mail:
mkolodziejska@lubomia.pl
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 21.11.2013, 2013/S
226-392772)
- nawierzchnie jezdni z betonu asfaltowego 28782 m2
- nawierzchnie chodników z kostki betonowej 7100 m2
- nawierzchnie zjazdów z kostki betonowej 1046 m2
- nawierzchnie jezdni z kostki betonowej 3321 m2
- nawierzchnie zjazdów z kostki betonowej 80 m2
Długość projektowanej sieci wodociągowej wynosi 1736 m.
- nawierzchnie jezdni z betonu asfaltowego
- nawierzchnie chodników z kostki betonowej
- nawierzchnie zjazdów z kostki betonowej
Długość projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej – zgodnie z przedmiarem
Łączna długość projektowanej sieci kanalizacji deszczowej – zgodnie z
przedmiarem robót.
Łączna długość projektowanej sieci wodociągowej – zgodnie z przedmiarem
- nawierzchnie jezdni z kostki betonowej
zgodnie z przedmiarem robót
Długość projektowanej sieci kanalizacji deszczowej – zgodnie z przedmiarem
Długość projektowanej sieci wodociągowej – zgodnie z przedmiarem robót .
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji
przetargowej.