Source: http://docplayer.pl/7047344-Podrecznik-wdrazania-programu-operacyjnego-infrastruktura-i-srodowisko-2007-2013.html
Timestamp: 2018-11-21 04:36:57
Legal References Found: art. 35
 art. 60
 art. 39
 art. 107
 art. 107
 art. 107

Document Content:
Podręcznik Wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - PDF
Podręcznik Wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Download "Podręcznik Wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013"
1 Podręcznik Wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Wersja 4 Warszawa, 18 listopada 2014 r.
2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp Stosowane skróty Dokumenty i akty prawne regulujące wdrażanie POIiŚ... 7 a. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia... 7 b. Program Operacyjny... 7 c. Szczegółowy opis priorytetów POIiŚ... 8 d. Lista projektów indywidualnych... 8 e. Akty prawne... 9 f. Wytyczne Ministra g. Inne dokumenty System instytucjonalny a. Podstawowe instytucje biorące udział we wdrażaniu POIiŚ i ich zadania b. Instrukcje wykonawcze c. Inne instytucje zaangażowane we wdrażanie funduszy europejskich Przygotowanie projektu a. Zakres wsparcia POIiŚ b. Przygotowanie projektów z listy projektów indywidualnych c. Wniosek o dofinansowanie d. Studium wykonalności e. Inne kwestie związane z przygotowaniem projektu f. JASPERS Ocena i wybór projektów a. Podstawowe dokumenty b. Kryteria wyboru projektów c. Tryby wyboru projektów d. Procedura odwoławcza e. Decyzja KE dla dużych projektów Realizacja projektów a. Umowa o dofinansowanie b. Procedury stosowane przez beneficjenta c. Kwalifikowalność d. Zawieranie umów dla zadań objętych projektem e. Finansowanie projektu
3 f. Sprawozdawczość beneficjenta g. Inne kwestie związane z realizacją projektu h. Zakończenie projektu Finansowanie programu a. Dokumenty i akty prawne b. Alokacja środków w POIiŚ c. Planowanie budżetowe d. Przepływy finansowe w ramach POIiŚ e. Poświadczenia i deklaracje wydatków oraz wnioski o płatność f. Stosowanie kursów przeliczeniowych g. Zasada n+3/n h. Zamknięcie programu Monitorowanie i ewaluacja programu a. Dokumenty i akty prawne b. Zasady sprawozdawczości c. Ewaluacja d. Komitet i podkomitety monitorujące e. Systemy informatyczne wykorzystywane w perspektywie Działania informacyjne i promocyjne a. Dokumenty i akty prawne b. Obowiązki beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych. 68 c. Obowiązki instytucji w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych Kontrola a. Podstawowe dokumenty b. Instytucje upoważnione do przeprowadzenia kontroli c. Kontrole projektów d. Kontrole systemowe e. Kontrole prowadzone przez IC Nieprawidłowości a. Podstawowe dokumenty b. Definicja nieprawidłowości c. Instytucje odpowiedzialne za informowanie o nieprawidłowościach d. Rodzaje nieprawidłowości e. Korygowanie wydatków nieprawidłowo poniesionych Pomoc Techniczna
4 a. Podstawowe dokumenty b. Realizacja zadań finansowanych z Pomocy Technicznej Załącznik 1. Tabela priorytety / działania POIiŚ i odpowiadający im wkład finansowy ze środków Unii Europejskiej Załącznik 2. Tabela instytucje pośredniczące i wdrażające w POIiŚ
5 1. Wstęp Szanowni Państwo, zbliżamy się do końca realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata Okres kwalifikowalności wydatków ostatnich inwestycji zakończy się do r. Nie oznacza to jednak końca naszych zadań, gdyż musimy rozliczyć wszystkie projekty i przekazać w 2017 r. komplet dokumentów dotyczących zamknięcia Programu do Komisji Europejskiej. O tym, czy wykorzystamy wszystkie środki z UE zadecyduje pozytywna opinia Instytucji Audytowej oraz Komisji Europejskiej do wniosku o płatność końcową i końcowego sprawozdania z realizacji Programu. Musimy przecież wykonać zaplanowane efekty rzeczowe, tj. zbudować określoną liczbę kilometrów dróg, gazociągów, oczyszczalni ścieków, farm wiatrowych, centrów kultury, czy szpitalnych oddziałów ratunkowych. Co więcej, po zamknięciu Programu będziemy monitorować wskaźniki rezultatu na podstawie przekazywanych przez Beneficjentów raportów z osiągniętych efektów, a także kontrolować zachowanie trwałości projektów. Należy też liczyć się z audytami i licznymi zapytaniami ze strony Komisji Europejskiej. Doświadczenia z zamykania projektów Funduszu Spójności wskazują, że proces ten jest skomplikowany i długotrwały. Wymaga stałej gotowości do udzielania wyjaśnień i udostępniania dokumentów. W związku z tym Beneficjenci zobowiązani są do odpowiedniego przechowywania i udostępniania wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją dofinansowanego projektu w terminie 3 lat od daty zamknięcia Programu, o której wszyscy Beneficjenci zostaną poinformowani. Zapraszam do zapoznania się ze zaktualizowaną wersją Podręcznika Wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata , który został opracowany głównie z myślą o Beneficjentach oraz nowych pracownikach instytucji zaangażowanych w realizację POIiŚ. W zwięzły sposób przedstawia on podstawowe informacje na temat systemu wdrażania Programu oraz poszczególnych procesów, ze wskazaniem dokumentów źródłowych na stronach internetowych administrowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, gdzie osoby zainteresowane mogą znaleźć bardziej szczegółowe informacje. Podręcznik ma wyłącznie charakter informacyjny i pomocniczy jego treść jest wtórna w stosunku do postanowień zawartych w wytycznych i innych dokumentach. Nie stanowi zatem źródła obowiązków dla jakiejkolwiek instytucji zaangażowanej w proces wdrażania POIiŚ. Podręcznik został przygotowany przez Instytucję Zarządzającą POIiŚ przy współpracy z pozostałymi instytucjami w systemie wdrażania Programu, z wykorzystaniem najlepszej wiedzy i doświadczenia, na podstawie dostępnych dokumentów programowych, wytycznych i innych właściwych dokumentów. Serdecznie zapraszam do lektury! Marek Michalski Dyrektor Departamentu Systemu Wdrażania Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Programów Infrastrukturalnych, 5
6 2. Stosowane skróty W dokumencie używane są następujące skróty: EFRR FS IA IC IK NSRO IOK IP IW IZ Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusz Spójności Instytucja Audytowa Instytucja Certyfikująca Instytucja Koordynująca Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Instytucja organizująca konkurs Instytucja Pośrednicząca Instytucja Wdrażającą(nazywana też Instytucją Pośrednicząca II stopnia ) Instytucja Zarządzająca JASPERS Joint Assistance to Support Projects in European Regions Wspólne wsparcie dla projektów w europejskich regionach KE KSI LSI MF MRR MIiR Minister IiR Komisja Europejska Krajowy System Informatyczny na lata (SIMIK ) Lokalny System Informatyczny Ministerstwo Finansów Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (istniało do XI.2013) Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Minister Infrastruktury i Rozwoju NSRO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia OOŚ PO Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko Program operacyjny POIiŚ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko PT Pzp RPD Uszczegółowienie TFUE UE Pomoc techniczna Ustawa - Prawo zamówień publicznych Roczny Plan Działań Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Unia Europejska 6
7 ufp UZP uzppr WE / EUR Euro ustawa o finansach publicznych Urząd Zamówień Publicznych ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Wspólnota Europejska 3. Dokumenty i akty prawne regulujące wdrażanie POIiŚ a. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Dokument Narodowa Strategia Spójności Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie określa kierunki wsparcia ze środków finansowych dostępnych z budżetu UE w perspektywie finansowej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności. Przedstawiono w nim analizę sytuacji społeczno-gospodarczej Polski i jej regionów oraz określono cele zmierzające do osiągnięcia spójności społeczno gospodarczej i terytorialnej z krajami i regionami UE. W dokumencie zamieszczono również alokację środków finansowych na poszczególne programy operacyjne oraz ramy systemu realizacji. Dokument stanowił zatem punkt odniesienia dla przygotowania poszczególnych programów operacyjnych. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata zostały zaakceptowane przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 r. i zatwierdzone decyzją Komisji Europejskiej z dnia 7 maja 2007 r. Zakładka Dokumenty i wytyczne Dokumenty Dokumenty programowe b. Program Operacyjny Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko został opracowany przez stronę polską w celu określenia zasad działania funduszy europejskich (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności) w następujących sektorach: środowiska, transportu, energetyki, kultury, ochrony zdrowia, szkolnictwa wyższego. Był on następnie przedmiotem negocjacji z Komisją Europejską i został przez nią ostatecznie zatwierdzony decyzją z dnia 7 grudnia 2007 r., a także przyjęty uchwałą Rady Ministrów w dniu 3 stycznia 2008 r. Program został zmieniony na wniosek strony polskiej decyzją KE: wersja 2 decyzja z 3 sierpnia 2011 r. wersja 3 decyzja z 21 grudnia 2011 r. wersja 4 decyzja z 27 stycznia 2014 r. Dokument zawiera m.in.: - diagnozę sytuacji w poszczególnych sektorach, - strategię rozwoju, 7
8 - ogólny opis poszczególnych priorytetów, realizowanych w ramach programu, - plan finansowy. Zakładka Dokumenty i wytyczne Dokumenty Dokumenty programowe c. Szczegółowy opis priorytetów POIiŚ Ze względu na ogólny charakter programu zatwierdzanego przez KE, strona polska przygotowała dodatkowy dokument uszczegóławiający jego zapisy. Jest to Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (w skrócie Uszczegółowienie ). Uszczegółowienie zostało przygotowane przez Instytucję Zarządzającą i instytucje pośredniczące we współpracy z instytucjami wdrażającymi oraz zweryfikowane i zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą. W związku z zachodzącymi zmianami prawnymi, oceną dotychczasowych postępów wdrażania, identyfikacją kwestii sprawiających problemy w procesie przygotowania projektów przez potencjalnych beneficjentów, dokument jest okresowo aktualizowany, a informacja o nowej wersji dokumentu umieszczana jest na stronach internetowych Instytucji Zarządzającej. Na stronach umieszczana jest również lista najważniejszych dokonanych zmian oraz tekst dokumentu w trybie rejestruj zmiany pokazujący zmiany dokonane w stosunku do poprzedniej wersji. Komunikat o terminie, od którego zmiany szczegółowego opisu priorytetów są stosowane oraz zakresie wprowadzonych zmian ogłaszany jest również w Monitorze Polskim. Uszczegółowienie stanowikompendium wiedzy dla potencjalnych beneficjentów programu operacyjnego na temat możliwości i sposobu realizacji projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zawiera m.in. zapisy na temat typów projektów, potencjalnych beneficjentów oraz systemu wdrażania, co daje beneficjentowi ważne informacje do prawidłowego przygotowania projektu i wniosku o dofinansowanie. Bardzo istotne informacje są zawarte również w załącznikach do Uszczegółowienia. Szczególną uwagę należy zwrócić na: Zał. 1 Kryteria wyboru projektów skonsolidowana wersja obejmująca wszystkie kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POIiŚ wraz ze wszystkimi zatwierdzonymi przez komitet zmianami, Zał. 2 Organizacja systemu oceny i wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakładka Dokumenty i wytyczne Dokumenty Dokumenty programowe d. Lista projektów indywidualnych Lista projektów indywidualnych jest krajowym dokumentem, informującym o najważniejszych inwestycjach planowanych do realizacji w ramach programu. Obejmuje ona przedsięwzięcia inwestycyjne o strategicznym znaczeniu dla realizacji programu, których wdrożenie jest niezwykle istotne z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. 8
9 Wpisanie inwestycji na listę jest warunkową deklaracją jej realizacji i związane jest z zarezerwowaniem środków w ramach budżetu programu. Projekty umieszczone na liście nie podlegają późniejszej procedurze konkursowej. Nie oznacza to jednak, iż projekt znajdujący się w wykazie uzyska dofinansowanie automatycznie. Uzyskanie dofinansowania jest uzależnione od spełnienia przez projekt określonych wymogów formalnych i merytorycznych zgodnych z kryteriami wyboru projektów zatwierdzonymi przez KM POIiŚ oraz akceptacji wniosku o dofinansowanie. Minister Infrastruktury i Rozwoju zamieszcza listę projektów indywidualnych na swojej stronie internetowej oraz ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski komunikat o adresie strony internetowej, na której zamieszczona została lista. Lista projektów indywidualnych może być aktualizowana 2 razy do roku w terminach określonych w Wytycznych w zakresie projektów indywidualnych. Jednocześnie, zgodnie z ww. wytycznymi, Minister Infrastruktury i Rozwoju, mając na uwadze konieczność zapewnienia sprawnej realizacji POIiŚ, w tym terminowej alokacji środków w ramach programu operacyjnego, na uzasadniony wniosek IZ może dokonać dodatkowych aktualizacji listy. W przypadku włączania na listę nowych projektów indywidualnych ostateczna akceptacja listy projektów indywidualnych poprzedzona jest procesem konsultacji społecznych oraz oceny strategicznej. Propozycje inwestycji do umieszczenia na liście przedkładane są przez instytucje pośredniczące uczestniczące we wdrażaniu programu w danym obszarze. Instytucje pośredniczące zbierają propozycje projektów indywidualnych od potencjalnych beneficjentów. Zakładka Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Projekty kluczowe Listy projektów kluczowych O Funduszach Europejskich Fundusze Europejskie Projekty kluczowe e. Akty prawne Zakładka Wstęp do programu Projekty Do podstawowych dokumentów wspólnotowych regulujących wdrażanie funduszy europejskich (w tym POIiŚ) należą: rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 1, rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu 1 Dz. Urz. UE L 210 z , ze zm. 9
10 Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 2, rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające Fundusz Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) 1164/94 3, rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 4, dyrektywa Rady nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko. Zakładka Dokumenty i wytyczne Dokumenty Prawo unijne Na gruncie prawa krajowego do najważniejszych aktów prawnych regulujących wdrażanie i wydatkowanie funduszy należą: ustawa z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm., zwana dalej uzppr ), ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz ze zm.). Zakładka Dokumenty i wytyczne Dokumenty Prawo polskie Uzupełnieniem powyższych aktów prawnych są rozporządzenia ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, na przykład: rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. z 2009 r. Nr 223, poz. 1786). 2 Dz. Urz. UE L 210 z , ze zm. 3 Dz. Urz. UE L 210 z Dz. Urz. UE L 371 z ze zm. 10
11 W przypadkach, w których występuje pomoc publiczna należy mieć również na uwadze rozporządzenia Rady Ministrów lub ministrów właściwych. Teksty rozporządzeń dotyczących pomocy publicznej, jak również informacje na temat stanu prac nad rozporządzeniami dostępne są m.in. pod adresem internetowym: Zakładka Fundusze Europejskie Pomoc publiczna Regulacje polskie f. Wytyczne W okresie programowania przyjęto zasadę, by szczegółowe kwestie nie były regulowane w rozporządzeniach, lecz wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. Dzięki takiemu rozwiązaniu proces uaktualniania dokumentów jest krótszy, co uelastycznia proces wdrażania. Wytyczne wydawane są na podstawie delegacji ustawowej, zgodnie art. 35 ust. 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Część wytycznych ma charakter horyzontalny, czyli dotyczy wszystkich programów operacyjnych realizowanych w perspektywie finansowej Pozostałe są przeznaczone tylko dla określonych programów i są to tzw. wytyczne szczegółowe. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego wydał szereg wytycznych horyzontalnych, m.in. w zakresie: wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód, projektów indywidualnych, postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych, procedury odwoławczej dla wszystkich programów operacyjnych, kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania , trybu dokonywania płatności i rozliczeń, sprawozdawczości, procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym, warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej, korzystania z pomocy technicznej, informacji i promocji, sposobu postępowania w razie wykrycia nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania , reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych 11
12 w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami, dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym, warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata Zakładka Dokumenty i wytyczne Wytyczne polskie Wytyczne horyzontalne obowiązujące W odniesieniu do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego wydał następujące wytyczne szczegółowe: Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , Wytyczne w zakresie sprawozdawczości Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Wytyczne w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakładka Dokumenty i wytyczne Wytyczne obowiązujące g. Inne dokumenty Wspomnieć należy również o innych ważnych dokumentach wydawanych przez inne instytucje, jak np.: System informowania o nieprawidłowościach finansowych w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach (dokument opracowany przez Ministerstwo Finansów). Zakładka Poradnik beneficjenta Realizuję projekty współfinansowane z Funduszy Europejskich Kontrola Wytyczne do zasad kontroli w kontekście ustawy Prawo zamówień publicznych (dokument opracowany przez Urząd Zamówień Publicznych). 12
13 Ponadto Instytucja Zarządzająca POIiŚ wydaje dokumenty nie mające statusu wytycznych, odnoszące się szczegółowo do wybranych kwestii, jak np.: System wdrażania XIV i XV osi priorytetowej (Pomoc Techniczna) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Zalecenia w zakresie systemu obiegu środków finansowych w ramach POIiŚ, Zalecenia dotyczące przygotowania Instrukcji instytucji pośredniczących oraz instytucji wdrażających w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Zalecenia w zakresie wzoru wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Zalecenia w sprawie stosowania zabezpieczeń należytego wykonania przez beneficjentów obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie projektu, Poradnik dla beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko dotyczący zagrożeń w procedurze udzielania zamówień publicznych, Vademecum Beneficjenta dużego projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Interpretacje IZ POIiŚ. Zakładka Dokumenty i wytyczne Dokumenty programowe Zakładka Dokumenty i wytyczne Wzory dokumentów Zakładka Poradnik beneficjenta Zakładka Działania promocyjne Publikacje Zakładka Działania promocyjne Informatory 4. System instytucjonalny a. Podstawowe instytucje biorące udział we wdrażaniu POIiŚ oraz ich zadania Podstawowymi instytucjami biorącymi udział we wdrażaniu POIiŚ są: Instytucja Zarządzająca (Minister Infrastruktury i Rozwoju), Instytucje pośredniczące (Ministrowie: Środowiska, Gospodarki, Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Zdrowia oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju), Instytucje wdrażające (22 instytucje o różnej formie organizacyjnoprawnej), Instytucja Certyfikująca (Minister Infrastruktury i Rozwoju), 13
14 Instytucja Audytowa (Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej działający w ramach Ministerstwa Finansów). Instytucja Zarządzająca odpowiada za zarządzanie programem operacyjnym i jego realizację zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami (szczegółowe obowiązki w tym zakresie określono w art. 60 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.). Część zadań IZ została powierzona instytucjom pośredniczącym na mocy porozumień. Zgodnie z przyjętym w ramach POIiŚ podziałem zadań, IZ realizuje swoje obowiązki w szczególności poprzez: opracowanie, uzgadnianie i zatwierdzanie wytycznych dla IP/beneficjentów, wydawanie zaleceń dla IP/IW, uzgadnianie wzorów umów i innych dokumentów, zatwierdzanie instrukcji wykonawczych IP, prowadzenie kontroli systemowych w IP, bieżące monitorowanie realizacji programu, weryfikację poświadczeń i deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność przedstawionych przez IP, weryfikację i przekazywanie do Komisji Europejskiej wniosków o potwierdzenie wkładu finansowego dla dużych projektów, kierowanie pracami Komitetu Monitorującego. Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, IZ może, w drodze porozumienia, powierzyć IP część zadań związanych z realizacją programu operacyjnego. IP mogą następnie zawrzeć porozumienie lub umowę z instytucją wdrażającą dotyczące dalszego przekazania części zadań. W przypadku POIiŚ zawarcie porozumień pomiędzy IZ a wszystkimi instytucjami pośredniczącymi nastąpiło w dniu 11 kwietnia 2007 r. 5 Porozumienia określają podział praw i obowiązków między instytucjami w odniesieniu do realizacji poszczególnych priorytetów, w zakresie m.in. monitorowania i sprawozdawczości programu, audytu i kontroli, a także zasad odzyskiwania nieprawidłowo wykorzystanych funduszy. IP realizują swoje obowiązki w szczególności poprzez: organizację systemu wyboru projektów w trybie konkursowym, podejmowanie decyzji o przyznaniu dofinansowania dla projektu, bieżące monitorowanie realizacji działań/priorytetów, sporządzanie i przedkładanie do IZ lub IC poświadczeń i deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność na poziomie osi priorytetowych, 5 W przypadku sektora transportu również Porozumienie pomiędzy IZ a IW (CUPT) z 8 stycznia 2014 r., natomiast w sektorze szkolnictwa wyższego także Porozumienie pomiędzy IZ a NCBiR (IP) z 1 września 2011 r. 14
15 wykonywanie zadań z zakresu ewaluacji priorytetów lub działań. Niektóre Instytucje pośredniczące na mocy stosownych porozumień IP przekazały część swoich obowiązków instytucjom wdrażającym (IW), nazywanym równoważnie instytucjami pośredniczącymi II stopnia (IP II). Jeśli IP delegowała na mocy porozumienia kompetencje na IW do zadań IP należy również: przygotowanie i przekazywanie zatwierdzonych wytycznych dla IW i beneficjentów, informowanie IW o projektach zatwierdzonych do dofinansowania, zatwierdzanie instrukcji wykonawczej IW, prowadzenie kontroli systemowych w IW. Każda IP zdecydowała, jaki zakres obowiązków i praw chce przekazać w ramach porozumienia, zatem szczegółowy podział zadań może się różnić w zależności od sektora. IW przejęły w szczególności obowiązki związane z bezpośrednimi kontaktami z beneficjentem, zawieraniem umów o dofinansowanie, weryfikacją wniosków o płatność i dokonywaniem płatności na rzecz beneficjentów oraz monitorowaniem i kontrolą realizacji projektów na miejscu. 6 IW realizują swoje obowiązki w szczególności poprzez: ogłaszanie naborów wniosków oraz wyników konkursów, przyjmowanie i dokonywanie oceny wniosków składanych przez potencjalnych beneficjentów w procedurze konkursowej, przyjmowanie i dokonywanie oceny wniosków składanych przez potencjalnych beneficjentów projektów indywidualnych, monitorowanie przygotowania projektów umieszczonych na Liście Projektów Indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko; przedstawianie IP wniosków dla ww. projektów ocenionych pozytywnie, przygotowywanie i podpisywanie umów o dofinansowanie projektów z beneficjentami, bieżące monitorowanie realizacji projektów, weryfikację wniosków o płatność beneficjentów i dokonywanie/ zlecanie płatności na rzecz beneficjentów, prowadzenie kontroli projektów, zadania z zakresu informacji i promocji. Lista instytucji pośredniczących oraz wdrażających POIiŚ wraz ze wskazaniem odpowiedzialności za poszczególne priorytety/działania znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego podręcznika. 6 IW nie funkcjonują w odniesieniu do wdrażania działań: 9.4, 9.5, 9.6, 10.3, 11.1, 11.2, W przypadku gdy nie występuje IW dla danego działania, zadania te wykonuje IP. 15
16 Zakładka Instytucje realizujące program Instytucje w programie Instytucja Certyfikująca, podobnie jak IZ, ulokowana jest w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, lecz w zakresie realizowanych zadań jest niezależna od komórek organizacyjnych wykonujących funkcje Instytucji Zarządzających. IC realizuje swoje obowiązki w szczególności poprzez: przedkładanie Komisji Europejskiej poświadczonych deklaracji wydatków i wniosków o płatność, poświadczenie, że: deklaracja wydatków jest dokładna, wynika z wiarygodnych systemów księgowych i jest oparta na weryfikowalnej dokumentacji, zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi, prowadzenie ewidencji kwot podlegających procedurze odzyskiwania i kwot wycofanych po anulowaniu całości lub części wkładu dla operacji. Rolę Instytucji Audytowej pełni Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej w Ministerstwie Finansów. IA realizuje swoje obowiązki w szczególności poprzez: zapewnienie prowadzenia audytów w celu weryfikacji skutecznego funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli POIiŚ oraz audytów operacji na podstawie stosownej próby w celu weryfikacji zadeklarowanych wydatków, przedstawianie Komisji Europejskiej strategii audytu i ich metodologię, do dnia 31 grudnia każdego roku w latach : przedłożenie Komisji Europejskiej rocznego sprawozdania audytowego, informującego o wszelkich brakach wykrytych w systemach zarządzania i kontroli programu, wydawanie opinii, na podstawie kontroli i audytów przeprowadzonych na jej odpowiedzialność, przedłożenie Komisji, nie później niż dnia 31 marca 2017 r., deklaracji zamknięcia programu, zawierającej ocenę zasadności wniosku o wypłatę salda końcowego. Istotnym zadaniem IA, zrealizowanym w 2008 r., było przeprowadzenie we wszystkich instytucjach zaangażowanych we wdrażanie programu tzw. audytu zgodności i przekazanie do Komisji Europejskiej opinii na temat zgodności systemu realizacji programu z wymogami rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. 16
17 b. Instrukcje wykonawcze Jednym z wymagań stawianych wobec instytucji zaangażowanych we wdrażanie POIiŚ jest zapewnienie odpowiedniej ścieżki audytu. Przez ścieżkę audytu należy rozumieć udokumentowanie przebiegu transakcji lub sposobu załatwienia innej sprawy w sposób, który zapewnia możliwość zidentyfikowania przebiegu transakcji/sposobu załatwienia sprawy. Pierwszym krokiem w kierunku realizacji tego zadania jest opracowanie instrukcji wykonawczej. Instrukcja wykonawcza przedstawia procedury opisujące tryb postępowania w ramach realizacji poszczególnych procesów zachodzących w danej jednostce oraz zapewniające odpowiednie udokumentowanie wykonywanych czynności. Procedury powinny przedstawiać w szczególności: wykonywane działania, powstające w wyniku tych działań dokumenty, stanowisko odpowiedzialne za wykonanie danego działania, czas wykonania działań, zapewnienie weryfikacji i akceptacji dokumentów przez odpowiednie osoby. Obowiązek sporządzenia Instrukcji Wykonawczej spoczywa na IZ, IP oraz IW. c. Inne instytucje zaangażowane we wdrażanie funduszy europejskich Poniższe instytucje nie biorą bezpośredniego udziału w realizacji i obsłudze POIiŚ, niemniej wykonują istotne zadania z punktu widzenia całokształtu systemu wdrażania funduszy europejskich. Instytucja Koordynująca NSRO pełni podstawową rolę w ustalaniu standardów zarządzania i realizacji wszystkich programów operacyjnych finansowanych z funduszy europejskich w latach Odpowiada za monitorowanie i nadzór nad procesem wdrażania wszystkich programów, organizację sprawnego systemu planowania finansowego, przygotowanie, a następnie monitorowanie i nadzór nad przestrzeganiem procedur wdrażania programu poprzez m.in. opracowywanie wytycznych horyzontalnych, wykrywanie problemów strukturalnych. IK NSRO jest umiejscowiona w MIiR. W ramach MIiR działa również Krajowa Jednostka Oceny odpowiadająca m.in. za organizowanie i koordynowanie procesu ewaluacji w ramach NSRO W zakresie tych obowiązków jednostka ta wypełnia rolę IK NSRO. Minister Infrastruktury i Rozwoju wykonuje także funkcje odnoszące się bezpośrednio do koordynacji zadań związanych z promocją, komunikacją oraz informacją na poziomie NSRO, jak również zadania dotyczące organizacji i koordynacji polityki szkoleniowej adresowanej do administracji rządowej. W zakresie wskazanych obowiązków minister działa jako IK NSRO. Instytucją odpowiedzialną za otrzymywanie płatności z KE jest Ministerstwo Finansów. Prowadzi ono obsługę środków pochodzących z budżetu UE w ramach budżetu środków europejskich. 17
18 Instytucje odpowiedzialne za prowadzenie kontroli w ramach POIiŚ zostały wymienione w rozdziale 11, punkt b Instytucje upoważnione do przeprowadzenia kontroli. 5. Przygotowanie projektu a. Zakres wsparcia POIiŚ Głównym celem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. W ramach programu można uzyskać wsparcie dla projektów realizowanych w obszarach: ochrony środowiska, transportu, energetyki, kultury, ochrony zdrowia, szkolnictwa wyższego. Do celów szczegółowych programu należą: 1. Budowa infrastruktury zapewniającej, że rozwój gospodarczy Polski będzie dokonywał się przy równoczesnym zachowaniu i poprawie stanu środowiska naturalnego. 2. Zwiększenie dostępności głównych ośrodków gospodarczych w Polsce poprzez powiązanie ich siecią autostrad i dróg ekspresowych oraz alternatywnych wobec transportu drogowego środków transportu. 3. Zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez dywersyfikację dostaw, zmniejszenie energochłonności gospodarki i rozwój odnawialnych źródeł energii. 4. Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego o znaczeniu światowym i europejskim dla zwiększenia atrakcyjności Polski. 5. Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia zasobów pracy poprzez unowocześnienie systemu ratownictwa medycznego i wsparcie ośrodków udzielających specjalistycznych świadczeń medycznych. 6. Rozwój nowoczesnych ośrodków akademickich, w tym kształcących specjalistów w zakresie nowoczesnych technologii. Należy pamiętać, iż Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko koncentruje się na działaniach o charakterze strategicznym i ponadregionalnym. W ramach programu realizowanych jest 15 osi priorytetowych (priorytetów): I. Gospodarka wodno-ściekowa II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi 18
19 III. IV. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych VI. VII. VIII. IX. Drogowa i lotnicza sieć TEN-T Transport przyjazny środowisku Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna X. Bezpieczeństwo energetyczne w tym dywersyfikacja źródeł energii XI. XII. XIII. XIV. XV. Kultura i dziedzictwo kulturowe Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Infrastruktura szkolnictwa wyższego Pomoc techniczna Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Pomoc techniczna Fundusz Spójności Głównym celem poszczególnych osi jest: I. Wyposażenie (do końca 2015 r.) aglomeracji powyżej 15 tys. RLM w systemy kanalizacji oraz oczyszczalnie ścieków zgodnie z wymogami dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. II. III. IV. Zwiększenie korzyści gospodarczych poprzez zmniejszenie udziału odpadów komunalnych składowanych i rekultywację terenów zdegradowanych oraz ochronę brzegów morskich. Zapewnienie odpowiedniej ilości zasobów wodnych na potrzeby ludności i gospodarki kraju oraz minimalizacja skutków negatywnych zjawisk naturalnych, przeciwdziałanie poważnym awariom, zapewnienie dobrego stanu wód przybrzeżnych, a także wzmocnienie procesów decyzyjnych poprzez zapewnienie wiarygodnych informacji o stanie środowiska uzyskiwanych w ramach monitoringu środowiska. Ograniczanie negatywnego wpływu istniejącej działalności przemysłowej na środowisko i dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów prawa wspólnotowego. V. Ograniczenie degradacji środowiska naturalnego oraz strat jego zasobów i zmniejszania różnorodności biologicznej. VI. Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączeń międzyregionalnych poprzez rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T oraz poprawa połączeń komunikacyjnych głównych miast województw wschodniej Polski z pozostałą częścią kraju poprzez rozwój sieci drogowej na terenie tych województw. VII. Zwiększenie udziału przyjaznych środowisku gałęzi transportu w ogólnym przewozie osób i ładunków. 19
20 VIII. IX. Poprawa stanu bezpieczeństwa oraz dostępności komunikacyjnej Polski i krajowych połączeń międzyregionalnych, położonych poza siecią TEN-T oraz wybranych odcinków dróg objętych tą siecią. Zmniejszenie oddziaływania sektora energetyki na środowisko. X. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego państwa poprzez tworzenie nowych zdolności przesyłowych i transportowych, gazu ziemnego, ropy naftowej i produktów ropopochodnych, energii elektrycznej oraz poprzez rozbudowę podziemnych magazynów gazu ziemnego i magazynowanie ropy naftowej i jej pochodnych, a także poprzez zapewnienie dostępności sieci gazowej na terenach niezgazyfikowanych i modernizację istniejących sieci dystrybucji. Dywersyfikacja źródeł energii będzie dodatkowo wspierana poprzez zwiększenie dostępności na rynku urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych. XI. XII. Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego o znaczeniu światowym i europejskim dla zwiększenia atrakcyjności Polski. Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia zasobów pracy. XIII. Rozwój nowoczesnych ośrodków akademickich przede wszystkim kształcących specjalistów w zakresie nowoczesnych technologii. XIV i XV. Sprawne i efektywne wykorzystanie środków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Lista priorytetów oraz działań POIiŚ (wraz z odpowiadającym im wkładem finansowym) przedstawiona jest w załączniku nr 1 do niniejszego podręcznika. Dokładne informacje na temat poszczególnych działań, w tym: podział środków w ramach priorytetów na działania, szczegółowe opisy, przykładowe rodzaje projektów, rodzaje beneficjentów, którzy mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach danego działania, maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych, oraz udział środków UE w dofinansowaniu, minimalna lub maksymalna wartość projektów, minimalna lub maksymalna wartość dofinansowania, informacja na temat występowania pomocy publicznej w działaniu znajdują się w Uszczegółowieniu. Zakładka Dokumenty i wytyczne Dokumenty Dokumenty programowe b. Przygotowanie projektów z listy projektów indywidualnych Jak już wspomniano w rozdziale 3, na liście projektów indywidualnych znajdują się przedsięwzięcia inwestycyjne o strategicznym znaczeniu dla realizacji programu, 20
21 których wdrożenie jest niezwykle istotne z punktu widzenia rozwoju społecznogospodarczego kraju. Należy jednak pamiętać, iż nawet umieszczenie projektu na liście podstawowej jest tylko warunkową deklaracją jego realizacji i zasadniczo związane jest z zarezerwowaniem środków w ramach budżetu danego działania. Lista podaje pewne informacje dotyczące poszczególnych projektów, niemniej mają one charakter orientacyjny i są przedmiotem doprecyzowania w umowie wstępnej oraz określone wiążąco w umowie o dofinansowanie. Umowa wstępna (tzw. pre-umowa) podpisywana jest pomiędzy instytucją pośredniczącą lub wdrażającą a beneficjentem projektu umieszczonego na liście projektów indywidualnych. Umowa dotyczy przygotowania projektu do realizacji. Nie jest to jednak umowa o przyznaniu środków, lecz dotyczy zobowiązania beneficjenta do terminowego i prawidłowego przygotowania projektu do realizacji, w tym przedłożenia odpowiedniej dokumentacji. Podstawowe warunki pre-umowy są następujące: prawidłowe i terminowe przygotowanie dokumentacji projektu wraz z wnioskiem o dofinansowanie, sporządzonymi według kryteriów przedstawionych przez IZ, przekazanie przez beneficjenta pełnej wymaganej dokumentacji projektu i wniosku o dofinansowanie w terminie ustalonym w pre-umowie do oceny według kryteriów przyjętych przez komitet monitorujący (więcej patrz rozdział 9, punkt d - Komitet i podkomitety monitorujące) dla programu operacyjnego, uzyskanie pozytywnego wyniku oceny wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami według kryteriów przyjętych przez komitet monitorujący dla programu operacyjnego. Projekty indywidualne objęte są zasadami monitorowania przygotowania projektów indywidualnych, mającymi na celu nadzorowanie prawidłowego i terminowego przygotowania projektów do realizacji oraz udzielanie wsparcia dla beneficjentów. Zawarty w pre-umowie harmonogram stanowi podstawę do oceny terminowości postępów w przygotowaniu projektu przez beneficjenta oraz podejmowania działań w przypadku opóźnień. Beneficjent po podpisaniu pre-umowy przekazuje regularnie informacje dotyczące stanu przygotowania projektu do realizacji. Instytucje pośrednicząca i wdrażająca monitorują na bieżąco stan przygotowania projektów indywidualnych (także na miejscu), a także analizują ryzyka związane z procesem przygotowania projektów. Instytucje wspierają beneficjentów w dążeniu do pełnego przygotowania projektów do realizacji, w razie konieczności mogą zdecydować o udzieleniu beneficjentowi dodatkowego wsparcia w ramach posiadanych uprawnień i możliwości. Wsparcie beneficjentów może nastąpić w formie: usług doradczych finansowanych w ramach komponentów pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko czy też pomocy doradczej w ramach Inicjatywy JASPERS, 21
22 zaliczki lub refundacji kosztów materialnego przygotowania dokumentacji projektowej, stanowiących wydatki kwalifikowalne związane z realizacją projektu. Sposób wyboru i funkcjonowania indywidualnych projektów, zasady opracowania i zatwierdzania list projektów indywidualnych, jak i monitorowania oraz wsparcia przygotowania projektów indywidualnych ujętych na liście określają Wytyczne w zakresie projektów indywidualnych. c. Wniosek o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie jest podstawowym dokumentem służącym do ubiegania się o dofinansowanie danego projektu ze środków POIiŚ. Formularz wniosku o dofinansowanie został przygotowany przez IZ i stanowi, co do zasady, odpowiednik formularza wniosku o potwierdzenie wniesienia wkładu finansowego, którego wzór stanowi załącznik (odpowiednio XXI oraz XXII) do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. Dostępne są dwa rodzaje formularza wniosku o dofinansowanie, odrębnie dla projektów infrastrukturalnych oraz projektów produkcyjnych. IZ przygotowała, we współpracy z IP, instrukcje do wypełnienia formularza wniosku o dofinansowanie w ramach danej osi priorytetowej Programu. Dokument ma pomóc beneficjentom w poprawnym sporządzeniu wniosku o dofinansowanie. Instytucja organizująca nabór wniosków o dofinansowanie określa katalog niezbędnych załączników do wniosku i organizuje - co do zasady - szkolenie w zakresie sporządzania wniosku. Szczegółowe informacje dotyczące naboru zawarte są w regulaminie konkursu.formularze wniosków o dofinansowanie dla wszystkich priorytetów POIiŚ wraz z instrukcjami wypełniania dostępne są pod adresem internetowym: Zakładka Dokumenty i wytyczne Wzory dokumentów Wnioski d. Studium wykonalności o dofinansowanie Studium wykonalności (bądź dokument o podobnym charakterze, w którym bada się wykonalność przedsięwzięcia, na przykład biznes plan, plan realizacji przedsięwzięcia) oraz wzór załącznika do wniosku o dofinansowanie dla projektów drogowych, kolejowych, lotniczych oraz transportu publicznego ( Rezultaty studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści ) stanowi podstawowy element dokumentacji projektowej dla projektów realizowanych w ramach POIiŚ. Dokument ten umożliwia dokonanie oceny projektu przez właściwą instytucję, a także określenie wysokości dofinansowania (w przypadku projektów generujących dochód). W skład studium wchodzą elementy takie jak: definicja celów projektu, identyfikacja projektu, analiza wykonalności i rozwiązań alternatywnych, 22
23 analiza kosztów i korzyści, analiza ryzyka i wrażliwości. Sposób sporządzenia powyższych elementów opisano w Wytycznych w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód. W dokumencie tym zostały przedstawione zalecenia dotyczące zakresu danego rodzaju analizy wymaganego dla poszczególnych rodzajów projektów, w szczególności dla dużych projektów oraz projektów generujących dochód. Dla projektów realizowanych w ramach priorytetu I oraz działania 2.1 zastosowanie mają w tym zakresie Wytyczne w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami. W celu wsparcia potencjalnych beneficjentów w procesie przygotowania dokumentacji projektowej dla projektów realizowanych w ramach POIiŚ instytucje pośredniczące i wdrażające przygotowały zakresy studium wykonalności dla poszczególnych typów projektów realizowanych w ramach danego priorytetu/działania. Zakładka Dokumenty i wytyczne Wzory dokumentów Studium wykonalności Komisja Europejska przygotowała Przewodnik do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych. Fundusze strukturalne, Fundusz Spójności oraz Instrument Przedakcesyjny. Dokument ten stanowi pomoc dla potencjalnych beneficjentów przygotowujących dokumentację dla projektów inwestycyjnych, w tym w szczególności studium, przedstawiając metodologię sporządzania analizy kosztów i korzyści, a także prezentując zarys analizy projektów według różnych sektorów oraz studiów przypadków. Zakładka Poradnik beneficjenta Poradnik: projekty inwestycyjne Dostępne są również tzw. Niebieskie Księgi (Blue Books) dla projektów infrastruktury drogowej, lotniczej, kolejowej oraz transportu publicznego, realizowanych w ramach POIiŚ. Dokumenty te stanowią wytyczne w zakresie przeprowadzania analizy kosztów i korzyści, jako element studium wykonalności projektu inwestycyjnego (patrz również punkt f JASPERS).. Zakładka Wstęp do programu Inicjatywa JASPERS (pole po prawej stronie) e. Inne kwestie związane z przygotowaniem projektu Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) 23
24 Istotnym elementem procesu inwestycyjnego jest, zgodnie z prawem wspólnotowym oraz krajowym, postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ). W związku z finansowaniem przedsięwzięć w ramach POIiŚ ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności) i uprawnieniami kontrolnymi Komisji Europejskiej w zakresie realizacji projektów należy zapewnić właściwe przeprowadzenie postępowania OOŚ. W szczególności należy zapewnić, że zostały uwzględnione wszystkie elementy OOŚ wymagane przez: dyrektywę Rady nr 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne 7 (tzw. dyrektywa OOŚ), dyrektywę Rady nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 8 (tzw. dyrektywa siedliskowa), dyrektywę Rady nr 2009/147/WE z 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa 9 (tzw. dyrektywa ptasia), zgodnie z wykładnią ustaloną przez właściwe orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Z punktu widzenia wymogów prawa polskiego należy mieć na uwadze w szczególności przepisy następujących aktów: ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz ze zm.)), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz ze zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627, ze zm.). Prawidłowe przeprowadzenie postępowania OOŚ przez właściwy organ ma na celu zminimalizowanie zagrożeń w realizacji projektu wynikających np. z możliwości: odmowy przyznania dofinansowania przez właściwą instytucję albo wstrzymania finansowania projektu i obowiązku zwrotu środków, odrzucenia przez KE wniosku o dofinansowanie dla dużego projektu w rozumieniu art. 39 rozporządzenia nr 1083/2006, zaskarżenia decyzji przez strony postępowania i opóźnienia przygotowania przedsięwzięcia, 7 Dz. U. UE L 26 z 28 stycznia 2012 r.; Nowelizacja dyrektywy OOŚ z 26 maja 2003 r. wprowadza postanowienia Konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska. Kolejna nowelizacja - z 16 kwietnia 2014 r. (Dz. U. UE L 124 z 25 kwietnia 2014 r.) 8 Dz. Urz. WE L 206 z , ze zm. 9 Dz. Urz. WE L z , ze zm. 24
25 niedoszacowania kosztów, które beneficjent będzie musiał ponieść w związku z wdrażaniem rozwiązań minimalizujących lub kompensujących oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko. Szczegółowe informacje na ten temat, w tym dotyczące dokumentowania postępowania OOŚ na potrzeby wniosku o dofinansowanie, można znaleźć w Wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych. Zgodność z Ramową Dyrektywą Wodną W przypadku projektów sektora gospodarki wodnej zasadne jest przygotowanie analizy zgodności przedsięwzięcia z zapisami Ramowej Dyrektywy Wodnej. Analiza taka powinna być przygotowana w oparciu o opracowane w lutym 2014 roku Zalecenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Ministra Środowiska i Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dla inwestorów/beneficjentów oraz właściwych instytucji w zakresie weryfikacji i zapewnienia spełniania przez przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych w okresie programowania wymagań wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej.Pomoc publiczna Istotnym zagadnieniem związanym z przygotowaniem i wdrażaniem projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności jest zapewnienie zgodności przedsięwzięć ze wspólnotowymi regułami dotyczącymi udzielania pomocy publicznej. Pomocą publiczną jest wsparcie udzielane przedsiębiorstwu, o ile spełnione są łącznie następujące warunki: jest przyznawane przez Państwo i pochodzi ze środków publicznych, udzielane jest na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku, ma charakter selektywny (uprzywilejowuje określone przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa albo produkcję określonych towarów), grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi UE. Zgodnie z zapisami art. 107 ust. 1 TFUE udzielanie pomocy publicznej jest niedopuszczalne jako niezgodne ze wspólnym rynkiem, z wyjątkiem sytuacji opisanych w art. 107 ust. 3 TFUE. Trzy główne kategorie pomocy publicznej zgodnej ze wspólnym rynkiem (w myśl art. 107 ust. 3 TFUE) to: pomoc regionalna, pomoc horyzontalna, pomoc sektorowa. Pomoc publiczna może być udzielana na podstawie programu pomocowego lub jako pomoc indywidualna. 25
MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Podręcznik Wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Wersja 3.0 Warszawa, listopad 2011 r. Wydawca Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i
Podręcznik WdraŜania Przewodnik po Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko
Podręcznik WdraŜania Przewodnik po Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko Wersja 1.0 Warszawa, październik 2009 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 2. Stosowane skróty... 4 3. Dokumenty i akty prawne
Podręcznik WdraŜania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Podręcznik WdraŜania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Wersja 2.0 Warszawa, marzec 2010 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 2. Stosowane skróty... 4 3. Dokumenty i akty prawne regulujące wdraŝanie
SYSTEM WDRAŻANIA XIV I XV OSI PRIORYTETOWEJ (POMOC TECHNICZNA) W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2007-2013
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko Departament Programów Infrastrukturalnych SYSTEM WDRAŻANIA XIV I XV OSI PRIORYTETOWEJ (POMOC