Source: http://docplayer.pl/13417585-Najwyssza-izba-kontroli.html
Timestamp: 2018-07-16 05:46:15
Legal References Found: art. 2
 art. 60
 art. 22
 art. 54
 art. 44
 art. 5
 art. 43
 art. 43
 art. 60
 art. 5
 art. 61
 art. 62
 art. 62

Document Content:
1 NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie Rzeszów, dnia czerwca 2011 r. Pan Krzysztof Klecha Wójt Gminy Dzikowiec P/11/148 LRZ /2011 Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz ze zm.), zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie przeprowadziła kontrolę Urzędu Gminy w Dzikowcu (zwanego w dalszej treści Urzędem) w zakresie realizowania przez Gminę Dzikowiec (Gminę) zadań inwestycyjnych w obszarze infrastruktury wodno-ściekowej w latach (I kwartał). W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 25 maja 2011 r., NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie stosownie do art. 60 ust. 1 ustawy o NIK przesyła Panu niniejsze WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie z uchybieniami wykonanie przez Gminę, w latach (I kwartał), zadań - w zakresie realizacji inwestycji wodno-ściekowych. Stwierdzone w kontroli uchybienia nie powodowały znaczących następstw dla kontrolowanej działalności, zarówno w aspekcie finansowym jak i w terminowym i rzetelnym wykonaniu zadań inwestycyjnych. ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 8, Rzeszów tel.: (17) , fax: (17) ,
2 W kontroli ustalono, Ŝe Gmina od 2006 r. w uchwałach budŝetowych na kolejne lata - planowała i przygotowywała wykonanie zadań z zakresu kanalizacji wsi i odprowadzenia ścieków komunalnych do oczyszczalni. Zaplanowano wybudowanie sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w Wilczej Woli oraz rozbudowę i modernizację funkcjonującej oczyszczalni w Dzikowcu, wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej. Ustalenia kontroli wskazują, Ŝe od 2006 r. planowano, wykonywano i finansowano zadania przygotowawcze do inwestycji. W związku z planowaną budową wykonano projekty budowlane oraz uzyskano decyzje i pozwolenia. Faktyczne roboty budowlane rozpoczęto w 2009 r., po zapewnieniu finansowania zewnętrznego dla inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Wilczej Woli. W dniu 30 kwietnia 2009 r. zawarto umowę z Zarządem Województwa Podkarpackiego, Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata o dofinansowaniu projektu w ramach osi priorytetowych I VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata wersja: zaliczka do 60 % dotacji i refundacja. Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w finansowanie ww. inwestycji o ostatecznej wartości kosztorysowej ,4 tys. zł wynosił tys. zł. Pozostałe środki na finansowanie Gmina pozyskała z kredytu bankowego (4.000 tys. zł) oraz zaplanowała w ramach własnych środków. NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia, Ŝe inwestycję pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Wilczej Woli zrealizowano terminowo, według warunków umownych ustalonych z wykonawcą całości zadania, tj. z Przedsiębiorstwem Budowlanym BUDOMONT sp. z o.o. z Łańcuta. Inwestycję wykonano w kwocie uzgodnionej w trakcie przeprowadzonego zamówienia publicznego. Całkowita kwota wynagrodzenia wynosiła brutto ,4 tys. zł, wynagrodzenie netto dla wykonawcy ,5 tys. zł. NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia takŝe przygotowanie projektu, przeprowadzenie przetargu publicznego i dotychczasową realizację drugiej inwestycji tj. Budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kopcie i Lipnica wraz z rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków w Dzikowcu. 2
3 Budowę rozpoczęto w dniu 21 czerwca 2010 r., a zakończenie uzgodniono w umowie z wykonawcą na dzień 1 sierpnia 2011 r. Umowna kwota wynagrodzenia za wykonanie zadania wynosi 5.701,1 tys. zł brutto (4.673,0 tys. zł netto). Poza środkami własnymi i środkami z kredytu bankowego, Gmina Dzikowiec pozyskała środki zewnętrzne na realizację zadania - z Europejskiego Funduszu Rolnego w wysokości tys. zł. NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia stosowanie przez Gminę przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych - przy wyborze wykonawców inwestycji reazlizowanych w zakresie infrastruktury wodno-ściekowej. W kontroli ustalono, Ŝe zamówienia publiczne na wykonanie obydwu inwestycji przeprowadzono według zasad wymaganych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), tj. w trybie przetargu nieograniczonego. Wybrano wykonawcę budów na podstawie podanego kryterium, tj. deklarującego wykonanie inwestycji po najniŝszej cenie, jednocześnie spełniającym wszystkie warunki podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym wymagane przepisem art. 22 Prawo zamówień publicznych. Wszystkie etapy przetargu publicznego zostały rzetelnie udokumentowane. Prawidłowość wykonania zadań przez Wykonawcę zastało zagwarantowane przez wprowadzenie warunków umownych w zakresie finansowego zabezpieczenia naleŝytego wykonania robót oraz warunków gwarancji i rękojmi. Inwestycję pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Wilczej Woli zrealizowano terminowo, według warunków umownych ustalonych z wykonawcą całości zadania, tj. z Przedsiębiorstwem Budowlanym BUDOMONT sp. z o.o. z Łańcuta. Inwestycję wykonano w kwocie uzgodnionej w trakcie przeprowadzonego zamówienia publicznego. Całkowita kwota wynagrodzenia wynosiła brutto ,4 tys. zł, wynagrodzenie netto dla wykonawcy ,5 tys. zł. Inwestycję Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kopcie i Lipnica wraz z rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków w Dzikowcu wykonywało równieŝ Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOMONT sp. z o.o. z Łańcuta. 3
4 NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie pełnienie przez Gminę obowiązków inwestora - w zakresie gospodarnego i zgodnego z przepisami ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz ze zm.) - wykonania obydwu zadań. W kontroli ustalono, Ŝe inwestycje realizowano zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym. W przypadku Budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kopcie i Lipnica wraz z rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków w Dzikowcu nie stwierdzono zagroŝeń dla planowego zakończenia budowy. Nadzór inwestorski nad prawidłowym wykonaniem robót, w obydwu przypadkach (inwestycjach), prowadzony był przez zewnętrznego inspektora nadzoru, posiadającego stosowne uprawnienia. Kontrola wykazała, Ŝe nadzór prowadzono prawidłowo, według zasad określonych w art ustawy Prawo budowlane, a takŝe prawidłowo i rzetelnie dokumentowano cały proces inwestycyjny. NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykorzystywanie przez Gminę środków publicznych na finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury wodnościekowej. W kontroli ustalono, Ŝe wydatkując środki publiczne stosowano przepisy wynikające z zasad ustalonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DZ. U. Nr 157, poz ze zm.). Wypłat dokonywano wyłącznie po przedstawieniu przez wykonawcę faktur zaopatrzonych w załączniki, w tym o protokoły odbioru robót. Rachunki zatwierdzano do wypłaty po uprzedniej weryfikacji pod względem merytorycznym i rachunkowym - po dokonaniu wstępnej kontroli według art. 54 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o finansach publicznych. Ewidencje księgową inwestycji prowadzono według zasad przyjętych w polityce rachunkowości oraz w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budŝetu państwa, budŝetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz ze zm.) Środki publiczne wydatkowano wyłącznie do wysokości umownej, nie dokonywano zmian w przyjętych kosztorysach budów. 4
5 NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie z uchybieniami działania Gminy w zakresie osiągania planowanych efektów z tytułu oddania do uŝytku inwestycji Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Wilczej Woli. W dniu 30 lipca 2010 r. dokonano komisyjnego odbioru ww. inwestycji. Do ewidencji środków trwałych Gminy dopisano: mb kanalizacji sanitarnej, - pompownie ścieków (sieciowe) 19 szt., - reaktor technologiczny oczyszczający ścieki (oczyszczalnia). W wyniku uruchomienia kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Wilczej Woli, z sieci kanalizacyjnej korzystało osób tj. 63 % mieszkańców Gminy. Długość gminnej sieci kanalizacyjnej wzrosła z 44,5 km do 87,5 km (wzrost o 96,6%). W ramach sieci funkcjonowało indywidualnych przyłączy kanalizacyjnych. Oględziny nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków wykazały, Ŝe obiekty wybudowano zgodnie z projektem budowlanym. Jednocześnie ustalono, Ŝe oczyszczalnia, której przepustowość zaprojektowano na poziomie 250 m 3 /d aktualnie nie w pełni wykorzystuje swoje moŝliwości przyjmując dobowe ładunki ścieków surowych o wielkości ok. 100 m 3. W kontroli ustalono, Ŝe oczyszczalnię zaprojektowano jednak, z uwzględnieniem zwiększonej liczby mieszkańców Wilczej Woli w okresie letnim (miejscowość wypoczynkowa) oraz planowanego przyłączenia kanalizacji budowanej w miejscowości Kopcie. NajwyŜsza Izba Kontroli wykazała, Ŝe Gmina nie prowadziła dotychczas oczyszczenia ścieków gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych (szambach). Od uruchomienia oczyszczalni w Wilczej Woli do dnia zakończenia kontroli nie zarejestrowano przyjęcia ścieków surowych dostarczonych przez wozy asenizacyjne. Koszt budowy punktu odbioru tego typu ścieków, w wybudowanej oczyszczalni, wyniósł ok. 50 tys. zł. Ustalono jednocześnie, Ŝe z budynków mieszkalnych, aŝ 571 gospodarstw (40,5%), dotychczas nie jest skanalizowanych i gromadzi ścieki w zbiornikach bezodpływowych - szambach. 5
6 Przepis art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U z 2005 r. Nr 239, poz ze zm.) dopuszcza aby ścieki bytowe oraz ścieki komunalne lub przemysłowe o składzie zbliŝonym do ścieków bytowych ( ) były oczyszczane przez ich rolnicze wykorzystanie. Natomiast przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2008 r. Nr 5, poz. 236 ze zm.), nakładają na właścicieli nieruchomości obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposaŝenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych ( ) oraz pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości ( ) nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy, w tym obowiązek udokumentowania, w formie umowy korzystania z usług ( ) w zakresie opróŝniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, przez okazanie takiej umowy i dowodów płacenia za takie usługi. Przepis art. 5 ust. 6 ww. ustawy z dnia 13 września 1996 r. - nakłada na wójta gminy zadanie sprawowania nadzoru nad realizacją ww. obowiązków. W kontroli stwierdzono brak rzetelnego nadzoru w przedmiotowym zakresie. Gmina nie posiadała wiedzy o ilości i skali ścieków gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych oraz nie wymagała udokumentowania sposobu ich utylizacji. Od II kwartału 2006 r. zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury kanalizacyjnej zaplanowane do realizacji przez Gminę Dzikowiec stały się elementem Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (w dalszej treści KPOŚK). W dniu 8 maja 2006 roku Wojewoda Podkarpacki działając wg art. 43 ust. 2a Prawa wodnego wyznaczył na obszarze Gminy Dzikowiec - aglomerację Wilcza Wola. W ramach aglomeracji obejmującej ok. 90% Gminy Dzikowiec zaplanowano do końca 2015 r. wybudowanie m. in.: 24,3 km sieci kanalizacyjnej, dwóch oczyszczalni ścieków i przeznaczenie tys. zł nakładów inwestycyjnych na ww. zadania. W kontroli ustalono, Ŝe Wójt Gminy przekazując Marszałkowi Województwa Podkarpackiego coroczne dane w sprawie planowanych zadań i ich realizacji przez Gminę Dzikowiec - w ramach KPOŚK (w trybie art. 43 ust. 3c Prawa wodnego) przekazywał dane nieaktualne, a przez to nierzetelne. 6
7 Przywołane powyŝej dane z zakresu planowania zadań w ramach KPOŚK według ustaleń kontroli, praktycznie nie były zmieniane od 2004 r., tj. od zgłoszenia wniosku przez Gminę, o zaliczenie aglomeracji do programu. W związku z powyŝszym w KPOŚP zamieszczono przywołane powyŝej parametry liczbowe dotyczące długości sieci kanalizacyjnej czy planowanych nakładów, podczas gdy faktycznie w wyniku zakończenia tylko jednej planowanej inwestycji tj. budowy kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Wilczej Woli - w II półroczu 2010 r. oddano do uŝytku 46,6 km sieci kanalizacyjnej, a wartość całego zadania wyniosła , tys. zł. Przedstawiając powyŝsze oceny i uwagi, NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie stosownie do art. 60 ust. 2 ustawy o NIK wnosi o: 1. Prowadzenie skutecznego nadzoru wykonywania przez właścicieli nieruchomości obowiązków określonych w art. 5 ust. 1 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 2. Doprowadzenie do weryfikacji i uaktualnienia danych zamieszczonych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych - w zakresie dotyczącym Gminy Dzikowiec (objętej aglomeracją Wilcza Wola). Na podstawie art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu Wójtowi prawo zgłoszenia do dyrektora Delegatury NIK w Rzeszowie - umotywowanych zastrzeŝeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje od Pana Wójta przedstawienia, w terminie 21 dniu od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub o przyczynach niepodjęcia takich działań. W przypadku zgłoszenia zastrzeŝeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o którym mowa wyŝej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK. 7