Source: http://bip.pacanow.pl/przetarg.php?id=520
Timestamp: 2019-04-23 04:51:24
Legal References Found: art.3
 art. 29
 art. 12
 art. 24
 art. 86
 art. 24
 art. 45
 art. 6
 art. 89
 art. 46
 art. 46
 art. 26
 art. 25
 art.25
 art. 87
 art. 144

Document Content:
Przedmiot: Przetarg nieograniczony na: Termomodernizacja budynku O¶rodka Zdrowia w Pacanowie
Termomodernizacja budynku O¶rodka Zdrowia w Pacanowie
Og³oszenie nr 593867-N-2018 z dnia 2018-07-24 r.
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj±cego: Termomodernizacja budynku O¶rodka Zdrowia w Pacanowie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko¶æ, zakres, rodzaj i ilo¶æ dostaw, us³ug lub robót budowlanych lub okre¶lenie zapotrzebowania i wymagañ ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre¶lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us³ugê lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac zwi±zanych z termomodernizacj± budynku O¶rodka Zdrowia po³o¿onego na dzia³ce nr 1315/2 przy ul. dr A. Ga³±zki 11 w Pacanowie. Budynek O¶rodka Zdrowia w Pacanowie jest budynkiem wolnostoj±cym 2-kondygnacyjnym w ca³o¶ci podpiwniczonym, ze stropodachem pokrytym blach± trapezow±. Budynek wybudowany zosta³ w technologii tradycyjnej w latach 70-tych ubieg³ego wieku. Projekt przewiduje wykonanie ocieplenia wszystkich ¶cian zewnêtrznych budynku oraz czê¶ciow± wymianê stolarki. Podstawowe parametry budynku: - powierzchnia zabudowy: 413,44 m2 - powierzchnia u¿ytkowa : 687,00 m2 - kubatura: 1763,00 m3 - szeroko¶æ: 15,8 m - d³ugo¶æ: 30,7 m - wysoko¶æ w kalenicy: 8 m 2. Zakres prac termomodernizacyjnych budynku obejmuje wykonanie: a) Roboty rozbiórkowe w tym: demonta¿ nieczynnych instalacji, drobnych elementów zamontowanych na elewacji oraz innych koliduj±cych elementów ( np. fragmentu ogrodzenia), rozbiórka balkonu (p³yty balkonowej wraz z balustrad±) na elewacji zachodniej, wymiana zewnêtrznych w³±czników, opraw, uchwytów. b) Ocieplenie ¶cian zewnêtrznych powy¿ej poziomu terenu styropianem gr. 14 cm wraz z ociepleniem o¶cie¿y okiennych i drzwiowych styropianem gr.2 cm. Ocieplenie ¶cian zewnêtrznych od poziomu terenu nale¿y wykonaæ z u¿yciem styropianu samogasn±cego EPS o wspó³czynniku przewidzenia ciep³a ힴ≤ 0,031 (W/m*K) o grubo¶ci 14 cm. c) Wykoñczenie ¶cian zewnêtrznych wypraw± z tynku cienkowarstwowego silikatowo-silikonowego gr. 2mm, oraz coko³u tynkiem mozaikowym wed³ug rozwi±zañ systemowych. d) Obsadzenie nowych kratek wentylacyjnych ze stali nierdzewnej – stropodach wentylowany. e) Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna PCV. Demonta¿ istniej±cych okien drewnianych we wszystkich ¶cianach zewnêtrznych oraz monta¿ nowych okien PCV o profilu co najmniej sze¶ciokomorowych, kolor bia³y z pakietem trzyszybowym o wspó³czynniku przenikania ciep³a dla ca³ego okna U ≤ 0,9 (W/m2*K). f) Wymiana stolarki drzwiowej drewnianej na drzwi aluminiowe i PCV. Demonta¿ drewnianych drzwi zewnêtrznym w wej¶ciu g³ównym oraz monta¿ nowych drzwi aluminiowych zewnêtrznych ocieplonych dwuskrzyd³owych, czê¶ciowo przeszklonych. Demonta¿ 3 sztuk drzwi drewnianych zewnêtrznych oraz monta¿ nowych drzwi PVC ocieplonych jednoskrzyd³owych w kolorze br±zowym. Drzwi winny byæ wyposa¿one w dwa zamki , antabê i samozamykacz. g) Wymiana bramy gara¿owej na stalow±, uchyln±, jednoskrzyd³ow±, ocieplon± w kolorze br±zowym. h) Wymiana obróbek blacharskich dachu, parapetów zewnêtrznych, orynnowania. Nowe obróbki z blachy stalowej powlekanej. i) Remont dachu. Poszerzenie po³aci dachu ponad ¶ciany szczytowe w zwi±zku z ociepleniem ¶cian zewnêtrznych styropianem, wykonanie nowych obróbek blacharskich w tym nowej podbitki. j) Czê¶ciowa wymiana zu¿ytych rynien i rur spustowych oraz monta¿ nowego orynnowania daszków nad wej¶ciami do budynku, k) Wymiana instalacji odgromowej wraz z wykonaniem niezbêdnych pomiarów. l) Wykonanie robót elektrycznych w tym w zakresie demonta¿u i monta¿u nowych opraw o¶wietleniowych o¶wietlenia zewnêtrznego monta¿ nowych w³±czników, demonta¿ i ponowny monta¿ domofonu oraz gniazda zasilaj±cego. m) Remont kominów ( wykonanie obudowy komina spalinowego w kot³owni ponad dachem wraz z jego obróbk± i wymian± podstawy dachowej i czapki kominowej, uzupe³nienie tynków kominów, wymiana nakryw kominowych, malowanie, monta¿ nowych kratek wentylacyjnych). n) Remont ¶cianek oporowych przy zje¼dzie do gara¿y. o) Rozbiórka starej i wykonanie nowej opaski betonowej, p) Remont balkonów w zakresie malowania ¶cian , w tym m.in. wykonania obróbek blacharskich i malowania balustrad, q) Malowanie pozosta³ych balustrad, tj. schodów i podjazdu. Zakres zamówienia obejmuje równie¿: - Organizacjê i zagospodarowanie zaplecza i terenu budowy, - Demonta¿, naprawê i monta¿ ogrodzenia posesji oraz innych uszkodzonych w trakcie prowadzenia robót i koliduj±cych elementów zagospodarowania terenu, - Odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy obejmuj±ce równie¿ zabezpieczenie budynku. Z uwagi na funkcjê obiektu na Wykonawcy bêdzie spoczywa³ obowi±zek zapewnienia bezpiecznego i niekolizyjnego korzystania z budynku o¶rodka przez pacjentów, pracowników NZOZ, obs³ugê karetki ¦CRM oraz mieszkañców. Wykonawca zobowi±zany bêdzie do zapewnienia bezkolizyjnego funkcjonowania podmiotów korzystaj±cych z obiektu w tym w szczególno¶ci obs³ugi karetki ¦CRM. Wszelkie roboty winny byæ prowadzone wy³±cznie na terenie odgrodzonym oraz jednocze¶nie zapewniaj±cym bezpieczny dostêp osobom do obiektu. Wykonawca w cenie oferty winien uwzglêdniæ wykonanie pe³nego zabezpieczenia nad przej¶ciami wej¶ciami do budynku. - Zapewnienie dozoru, - Wykonanie niezbêdnych prób i badañ i odbiorów, - Utylizacjê odpadów budowlanych, usuwanie ¶mieci i zbêdnych materia³ów. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art.3 ust.1 pkt.32 ustawy o odpadach ma obowi±zek zagospodarowania i utylizacji) na w³asny koszt odpadów powsta³ych podczas realizacji robót, zgodnie z obowi±zuj±cymi przepisami - Po zakoñczeniu robót doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego, demonta¿ urz±dzeñ tymczasowych oraz uporz±dkowanie terenu. 3. Przedmiot zamówienia opisano szczegó³owo w: a) dokumentacji projektowej, która stanowi za³±cznik nr 10 SIWZ zawieraj±cej: - projekt budowlany; - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; b) Przedmiar robót - za³±cznik nr 9 SIWZ. Za³±czone do SIWZ przedmiary maj± jedynie charakter informacyjny. Wykonawca po zapoznaniu siê z dokumentacj± projektow± i innymi dokumentami jest zobowi±zany do ustalenia zakresu robót niezbêdnych do osi±gniêcia rezultatu. 4. Je¿eli wykonawca stwierdzi, ¿e u¿yte w SIWZ i w za³±cznikach do SIWZ parametry lub normy krajowe lub przenosz±ce na normy europejskie lub normy miêdzynarodowe mog± wskazywaæ na producentów produktów lub ¼ród³a ich pochodzenia to oznacza, ¿e maj± takie znaczenie, ¿e parametry techniczne tak wskazanych produktów okre¶laj± wymagane przez Zamawiaj±cego minimalne oczekiwania co do jako¶ci produktów, które maj± byæ u¿yte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równowa¿nych, przez które rozumie siê takie, które posiadaj± parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SIWZ i w za³±cznikach do SIWZ , równie¿ dopuszcza siê wykazanie normami równowa¿nymi w stosunku do tych wskazanych w dokumentacji i STWiOR. Na Wykonawcy spoczywa ciê¿ar wskazania „równowa¿no¶ci”. 5. Minimalny wymagany okres gwarancji na wszystkie wykonane roboty budowlane (materia³y i robocizna) wynosi 36 miesiêcy od dnia dokonania odbioru koñcowego przedmiotu zamówienia. 6. Przedmiot umowy mo¿e podlegaæ modyfikacji , je¿eli w toku wykonywania robót oka¿e siê dokumentacja projektowa zawiera wady, których nie mo¿na by³o stwierdziæ przed zawarciem umowy a, których istnienie uniemo¿liwia wykonywanie robót zgodnie z obowi±zuj±cymi przepisami i normami . W takim wypadku, przy udziale projektanta i Inspektora Nadzoru strony ustal± zakres robót zaniechanych, dodatkowych i zakres robót zamiennych a zmodyfikowany sposób ¶wiadczenia Wykonawcy okre¶l± w aneksie do umowy. 7. Wykonawca jest zobowi±zany wykonaæ przedmiot umowy z materia³ów w³asnych. 8. Wykonawca zobowi±zany jest do wydzielenia i zabezpieczenia terenu prowadzonych robót (m.in. poprzez stosowne ogrodzenie terenu zabezpieczaj±ce przed dostêpem osób nieuprawnionych) oraz zorganizowania we w³asnym zakresie i na w³asny koszt na czas realizacji robót budowlanych zaplecza budowy oraz pomieszczeñ i sanitariatów dla pracowników. 9. Przedmiot umowy nale¿y wykonaæ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta¿owych, z obowi±zuj±cymi przepisami, normami technicznymi, BHP, przeciwpo¿arowymi, aktualn± wiedz± techniczn±, sztuk± budowlan± oraz na warunkach okre¶lonych w projekcie za³±czonej umowie. Wykonawca jest zobowi±zany w szczególno¶ci do: utrzymywania w dobrym stanie dostêpu do placu budowy (w tym dróg dojazdowych), utrzymywanie porz±dku na terenie inwestycji oraz drogach dojazdowych, zabezpieczenia zgromadzonych materia³ów, informowania w odpowiednich terminach dysponentów sieci o zamierzonych robotach maj±cych zwi±zek z przedmiotowymi sieciami, zapewnienia bezpieczeñstwa na terenie budowy oraz wokó³ niego, zapewnienia w³a¶ciwego oznakowania placu budowy, zabezpieczenia istniej±cego drzewostanu i zieleni, umo¿liwienia bezkolizyjnego funkcjonowania obiektu. 10. Zamawiaj±cy w oparciu o art. 29 ust. 3a ustawy wymaga, aby przez ca³y okres realizacji robót wykonawca zatrudnia³ na umowê o pracê wszystkich pracowników fizycznych bezpo¶rednio zwi±zanych z wykonywaniem robót budowlanych stanowi±cych przedmiot niniejszego zamówienia. Ilo¶ci pracowników niezbêdnych do wykonania przedmiotu zamówienia okre¶la wykonawca uwzglêdniaj±c termin wykonania oraz z³o¿ono¶æ dokumentacji projektowej. Wykonawca na ka¿dym etapie realizacji umowy jest uprawniony do wprowadzenia dodatkowych pracowników lub wymieniæ tych zg³oszonych przed podpisaniem umowy. Do pracowników podwykonawców zapisy o pracownikach zatrudnionych na umowê o pracê do realizacji przedmiotu zamówienia stosuje siê odpowiednio. 11. Zaleca siê, aby wykonawca dokona³ wizji lokalnej na terenie planowanego realizacji robót celem sprawdzenia stanu istniej±cego placu budowy oraz warunków zwi±zanych z wykonywaniem prac bêd±cych przedmiotem niniejszego zamówienia oraz celem uzyskania wszelkich innych dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac i do rzetelnego przygotowania oferty.
data rozpoczêcia: lub zakoñczenia: 2018-12-17
Okres w miesi±cach Okres w dniach Data rozpoczêcia Data zakoñczenia 2018-12-17
Okre¶lenie warunków: W zakresie kompetencji lub uprawnieñ do prowadzenia okre¶lonej dzia³alno¶ci zawodowej, o ile wynika to z odrêbnych przepisów; Zamawiaj±cy nie precyzuje w tym zakresie ¿adnych wymagañ, których spe³nianie Wykonawca zobowi±zany jest wykazaæ w sposób szczególny. Wystarczaj±cym jest z³o¿one wraz z ofert± o¶wiadczenia zgodnie z za³o¿eniami w pkt. 8.3 ( o¶wiadczenie o spe³nieniu warunków udzia³u w postêpowaniu).
Okre¶lenie warunków: W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiaj±cy nie precyzuje w tym zakresie ¿adnych wymagañ, których spe³nianie Wykonawca zobowi±zany jest wykazaæ w sposób szczególny. Wystarczaj±cym jest z³o¿one wraz z ofert± o¶wiadczenie zgodnie z za³o¿eniami w pkt. 8.3 ( o¶wiadczenie o spe³nieniu warunków udzia³u w postêpowaniu).
Okre¶lenie warunków: W zakresie zdolno¶ci technicznej lub zawodowej; a) w zakresie wykonanych robót Zamawiaj±cy uzna warunek za spe³niony, je¿eli Wykonawca wyka¿e, ¿e w ci±gu ostatnich 5 lat przed up³ywem terminu sk³adania ofert wykona³ minimum jedn± robotê budowlan± zwi±zan± z termomodernizacj± budynku, której warto¶æ wynosi³a minimum 150 000,00 z³ . Na potwierdzenie spe³nienia niniejszego warunku nale¿y z³o¿yæ o¶wiadczenie o spe³nieniu warunków udzia³u w postêpowaniu oraz wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcze¶niej ni¿ w okresie ostatnich 5 lat przed up³ywem terminu sk³adania ofert, a je¿eli okres prowadzenia dzia³alno¶ci jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto¶ci, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zosta³y wykonane, z za³±czeniem dowodów okre¶laj±cych czy te roboty budowlane zosta³y wykonane nale¿ycie, w szczególno¶ci informacji o tym czy roboty zosta³y wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid³owo ukoñczone, przy czym dowodami, o których mowa, s± referencje b±d¼ inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane by³y wykonywane, a je¿eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskaæ tych dokumentów – inne dokumenty; Do wykazu nale¿y za³±czyæ dowody okre¶laj±ce, czy roboty te zosta³y wykonane w sposób nale¿yty, w szczególno¶ci informacji o tym czy roboty zosta³y wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid³owo ukoñczone. b) w zakresie dysponowania osobami, które bêd± uczestniczyæ w wykonywaniu zamówienia publicznego. Zamawiaj±cy uzna warunek za spe³niony, je¿eli Wykonawca wyka¿e, ¿e dysponuje osobami: Kierownikiem budowy posiadaj±cym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalno¶ci konstrukcyjno-budowlanej. Na potwierdzenie spe³nienia niniejszego warunku nale¿y z³o¿yæ o¶wiadczenie o spe³nieniu warunków udzia³u w postêpowaniu oraz wykaz osób, skierowanych przez wykonawcê do realizacji zamówienia publicznego, w szczególno¶ci odpowiedzialnych za ¶wiadczenie us³ug, kontrolê jako¶ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnieñ, do¶wiadczenia i wykszta³cenia niezbêdnych do wykonania zamówienia publicznego, a tak¿e zakresu wykonywanych przez nie czynno¶ci oraz informacj± o podstawie do dysponowania tymi osobami; Do wykazu osób w stosunku do kierownika budowy nale¿y do³±czyæ o¶wiadczenie Wykonawcy, ¿e zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynale¿y do w³a¶ciwej izby samorz±du zawodowego, je¿eli taki wymóg na te osoby nak³ada Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego, który to odsy³a do ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pañstwach cz³onkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2008 r. ze zm.) przynale¿no¶æ do w³a¶ciwej izby samorz±du zawodowego nie jest wymagana od obywateli pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub pañstw cz³onkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdy¿ do posiadania uprawnieñ w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynale¿no¶æ do izby samorz±du zawodowego.
Odpis z w³a¶ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia³alno¶ci gospodarczej, je¿eli odrêbne przepisy wymagaj± wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy, zgodnie z opisem w pkt. 8.4.4 SIWZ Je¿eli wykonawca ma siedzibê lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powy¿ej w pkt. 8.4.4 SIWZ, sk³ada odpowiednio, ¿e: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie og³oszono upad³o¶ci, b) Dokumenty, o których mowa powy¿ej w pkt. a) powinny byæ wystawione nie wcze¶niej ni¿ 6 miesiêcy przed up³ywem terminu sk³adania ofert. c) Je¿eli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibê lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje siê dokumentów, o których mowa w pkt. a), zastêpuje siê je dokumentem zawieraj±cym odpowiednio o¶wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub o¶wiadczenie osoby, której dokument mia³ dotyczyæ, z³o¿one przed notariuszem lub przed organem s±dowym, administracyjnym albo organem samorz±du zawodowego lub gospodarczego w³a¶ciwym ze wzglêdu na siedzibê lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. c) stosuje siê odpowiednio. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów sk³ada dokumenty o braku podstaw do wykluczenia w odniesieniu do tych podmiotów (dokumenty te zosta³y okre¶lone w pkt. 8.4.4) SIWZ.
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcze¶niej ni¿ w okresie ostatnich 5 lat przed up³ywem terminu sk³adania ofert, a je¿eli okres prowadzenia dzia³alno¶ci jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto¶ci, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zosta³y wykonane, z za³±czeniem dowodów okre¶laj±cych czy te roboty budowlane zosta³y wykonane nale¿ycie, w szczególno¶ci informacji o tym czy roboty zosta³y wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid³owo ukoñczone, przy czym dowodami, o których mowa, s± referencje b±d¼ inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane by³y wykonywane, a je¿eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskaæ tych dokumentów – inne dokumenty - potwierdzaj±cy opisany warunek wraz z dowodami potwierdzaj±cymi nale¿yte wykonanie tych robót 8.4.2a)- za³±cznik nr 8 SIWZ Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcê do realizacji zamówienia publicznego, w szczególno¶ci odpowiedzialnych za ¶wiadczenie us³ug, kontrolê jako¶ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnieñ, do¶wiadczenia i wykszta³cenia niezbêdnych do wykonania zamówienia publicznego, a tak¿e zakresu wykonywanych przez nie czynno¶ci oraz informacj± o podstawie do dysponowania tymi osobami; zgodnie z opisanym warunkiem 8.4.2 b) - za³±cznik nr 6 SIWZ
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiaj±cemu o¶wiadczenie o przynale¿no¶ci lub braku przynale¿no¶ci do tej samej grupy kapita³owej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze z³o¿eniem o¶wiadczenia, Wykonawca mo¿e przedstawiæ dowody, ¿e powi±zania z innym Wykonawc± nie prowadz± do zak³ócenia konkurencji w postêpowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów sk³ada wraz z ofert± o¶wiadczenie o udostêpnieniu zasobów wskazuj±ce na okoliczno¶ci opisane w pkt a)-d) oraz na wezwanie Zamawiaj±cego dokumenty o których mowa w pkt. 8.4.4 SIWZ, w odniesieniu do tych podmiotów.
1. Zamawiaj±cy wymaga z³o¿enia wadium w wysoko¶ci 3 000,00 z³ ( trzy tysi±ce z³otych). Wadium mo¿e byæ wniesione zgodnie z art. 45 ust.6 ustawy PZP tj; w pieni±dzu, porêczeniach bankowych lub porêczeniach spó³dzielczej kasy oszczêdno¶ciowo-kredytowej, z tym ¿e porêczenie kasy jest zawsze porêczeniem pieniê¿nym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, porêczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczo¶ci (Dz. U. z 2016r. poz. 359 i 2260 oraz 2017r., poz. 1089). Zamawiaj±cy odrzuci ofertê je¿eli Wykonawca nie wniesie wadium, lub wadium zostanie wniesione w sposób nieprawid³owy ( art. 89 ust.1 pkt 7b) ustawy PZP). 2. Wadium wnoszone w pieni±dzu nale¿y wp³aciæ przelewem na rachunek bankowy zamawiaj±cego: Nadwi¶lañski Bank Spó³dzielczy Solec-Zdrój o/ Pacanów 58 85170007 0040 0400 0172 0020 z dopiskiem: Wadium w postêpowaniu pn. „Termomodernizacja budynku O¶rodka Zdrowia w Pacanowie”. 3. Wadia w formach niepieniê¿nych nale¿y do³±czyæ w oryginale do oferty. Wadium musi byæ zabezpieczone na okres 30 dni, licz±c od daty sk³adania ofert – termin zwi±zania ofert±. 4. Wykonawca zobowi±zany jest wnie¶æ wadium przed up³ywem terminu sk³adania ofert, najpó¼niej do dnia 13.08.2018 r. do godz. 11.00. 5. Na pisemny wniosek Zamawiaj±cy jest zobowi±zany zwróciæ wadium niezw³ocznie Wykonawcy, który wycofa³ ofertê przed up³ywem terminu sk³adania ofert. 6. Zamawiaj±cy (zgodnie z art. 46 ust.1 ustawy PZP) zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezw³ocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewa¿nieniu postêpowania, z wyj±tkiem wykonawcy którego oferta zosta³a wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrze¿eniem art. 46 ust. 4a Ustawy PZP. 7.Wykonawcy, którego oferta zosta³a wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiaj±cy zwraca wadium niezw³ocznie po zawarciu umowy z sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia nale¿ytego wykonania umowy (je¿eli takiego zabezpieczenia ¿±dano). 8. Zamawiaj±cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je¿eli: a) Wykonawca , którego oferta zosta³ wybrana odmówi³ podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach okre¶lonych w ofercie b) Wykonawca , którego oferta zostanie wybrana nie wniesie wymaganego zabezpieczenia nale¿ytego wykonania umowy c) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust 3 i 3a ustawy Pzp , z przyczyn le¿±cych po jego stronie , nie z³o¿y³ o¶wiadczeñ lud dokumentów potwierdzaj±cych okoliczno¶ci , o których mowa w art. 25 ust 1 , o¶wiadczenia o którym mowa w art.25 ust1, pe³nomocnictw lub nie wyrazi³ zgody na poprawienie omy³ki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3 co spowodowa³o brak mo¿liwo¶ci wybrania oferty z³o¿onej przez wykonawcê jako najkorzystniejszej d) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie siê niemo¿liwe z przyczyn le¿±cych po stronie Wykonawcy.
Wyd³u¿ony okres udzielonej gwarancji 40,00
1. Zamawiaj±cy dopuszcza nastêpuj±ce okoliczno¶ci i warunki zamiany postanowieñ zawartej umowy: 1.1. Zmiana terminu wykonania umowy w przypadku: a) Wyst±pienia nieprzewidzianych okoliczno¶ci maj±cych wp³yw na zmianê czasu niezbêdnego do realizacji zamówienia w szczególno¶ci: - dzia³ania si³y wy¿szej - , (np. klêski ¿ywio³owe, strajki generalne lub lokalne), maj±cej bezpo¶redni wp³yw na terminowo¶æ wykonania robót.; Przez przypadek wyst±pienia si³y wy¿szej bêdzie siê uwa¿aæ w szczególno¶ci ka¿de zdarzenie zewnêtrzne, nieprzewidywalne, niezale¿ne od stron niniejszej umowy, których zaistnienie lub skutki mog± wp³yn±æ na terminowe wykonanie przedmiotu umowy lub niewykonanie wynikaj±cych z niej zobowi±zañ. - zaistnienia warunków atmosferycznych odbiegaj±cych od typowych dla danej pory roku, uniemo¿liwiaj±ce prowadzenie robót budowlanych; b) Konieczno¶æ usuniêcia b³êdów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót o czas niezbêdny do ich usuniêcia. c) Przestojów i opó¼nieñ zawinionych przez Zamawiaj±cego, d) Konieczno¶æ uwzglêdnienia wydanych w toku realizacji prac, zaleceñ w³a¶ciwych s³u¿b i instytucji, je¿eli powoduj± one wyd³u¿enie czasu realizacji i nie wynikaj± z przyczyn, za które Wykonawca b±d¼ Zamawiaj±cy ponosi odpowiedzialno¶æ. e) Wyst±pienia okoliczno¶ci, których strony umowy nie by³y w stanie przewidzieæ, pomimo zachowania nale¿ytej staranno¶ci, f) Wykopalisk archeologicznych lub niewypa³ów uniemo¿liwiaj±cych wykonanie dalszych robót g) Zmiany bêd±ce nastêpstwem dzia³ania organów administracji, w szczególno¶ci; • przekroczenia zakre¶lonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleñ itp. • odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwoleñ, uzgodnieñ na skutek b³êdów w dokumentacji projektowej. • Wstrzymania wykonywania robót przez uprawniony organ, z przyczyn niezale¿nych od Wykonawcy h) Skrócenie terminu realizacji zakresów czê¶ciowych oraz terminu koñcowego. i) wyst±pienia istotnych zmiany w zakresie realizacji robót wynikaj±cych ze zmian w dokumentacji projektowej ( spowodowanej jej wadami lub mo¿liwo¶ci± wprowadzenia korzystniejszych rozwi±zañ) maj±cy istotny wp³yw na termin realizacji zamówienia, j) Zmiana terminu w sytuacji pisemnego ¿±dania przez Zamawiaj±cego wstrzymania robót z istotnych powodów niezale¿nych od Wykonawcy. 1.2. Dopuszcza siê stosowanie robót zamiennych w nastêpuj±cych okoliczno¶ciach; a) na wniosek Wykonawcy, za zgod± Zamawiaj±cego, w trakcie prowadzenia robót, mog± byæ dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza siê je w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcê rozwi±zanie jest równorzêdne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje dokumentacja. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny uzgodniony z projektantem zawieraj±cy opis proponowanych zmian. Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez przedstawiciela Zamawiaj±cego. b) w przypadku, gdy z punktu widzenia Zamawiaj±cego zachodzi potrzeba zmiany rozwi±zañ technicznych wynikaj±cych z umowy Zamawiaj±cy sporz±dza protokó³ robót zamiennych, a nastêpnie dostarcza dokumentacjê na te roboty. c) konieczno¶ci wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji w sytuacji, gdy wykonanie tych robót bêdzie niezbêdne do prawid³owego wykonania przedmiotu umowy. d) konieczno¶æ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwi±zañ technicznych lub materia³owych ze wzglêdu na zmiany obowi±zuj±cego prawa, e) konieczno¶æ wprowadzenia zmian spowodowanych kolizj± z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostan± ograniczone do zmian koniecznych powoduj±cych unikniêcie kolizji, Realizacji robót zamiennych winna byæ poprzedzona sporz±dzeniem protoko³u konieczno¶ci ( wykonania robót zamiennych) podpisanym przez Wykonawcê oraz Zamawiaj±cego. Rozliczenie robót zamiennych, o których mowa w pkt. a) - e) nastêpuje w oparciu o czynniki cenotwórcze przedstawione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku braku w kosztorysie ofertowym cen materia³ów lub urz±dzeñ przyjmuje siê za prawid³owe ¶rednie ceny z ostatniego opublikowanego cennika sekocenbud dla woj. ¶wiêtokrzyskiego lub udokumentowan± najni¿sz± cenê z trzech porównywalnych cen z hurtowni z tymi materia³ami. 1.3. Zmiany wynagrodzenia wskazanego w umowie w przypadku wykonania robot zamiennych w stosunku do rozwi±zañ przewidzianych w projekcie, skutkuj±cych zwiêkszeniem bezpieczeñstwa obiektu, podniesieniem funkcjonalno¶ci i efektywno¶ci rozwi±zañ projektowych ewentualnie umo¿liwiaj±ce zmniejszenie kosztów wykonania obiektu niepogarszaj±ce jednocze¶nie jego parametrów, zlecenia robót dodatkowych lub wyst±pienia okoliczno¶ci skutkuj±cych zmian± wynagrodzenia na warunkach okre¶lonych w art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy, urzêdowej zmiany wysoko¶ci stawki podatku VAT. Ponadto Zamawiaj±cemu przys³uguje prawo zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku; a) Rezygnacji z czê¶ci zakresu przedmiotu zamówienia ( w tym roboty zaniechane) b) Braku konieczno¶ci wykonania robót wynik³ych z b³êdów stwierdzonych w dokumentacji projektowej. c) Modyfikacji przedmiotu zamówienia w zwi±zku z wyst±pieniem robót dodatkowych lub powtarzaj±cych. d) Je¿eli warto¶æ robót zamiennych bêdzie mniejsza od podstawowych. Zmniejszenie wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. a) - d) nastêpuje w oparciu o kosztorys ofertowy. 1.4. Dopuszcza siê wprowadzenie zmiany materia³ów i urz±dzeñ przedstawionych w ofercie pod warunkiem, ¿e; a) spowoduj± obni¿enie kosztów ponoszonych przez Zamawiaj±cego na eksploatacjê i konserwacjê wykonanego przedmiotu umowy; b) wynikaj± z aktualizacji rozwi±zañ z uwagi na postêp technologiczny lub zmiany obowi±zuj±cych przepisów (nastêpca zmienianego materia³u lub urz±dzenia). c) Zmiana materia³ów lub urz±dzeñ o parametrach to¿samych lub lepszych od przyjêtych w ofercie w przypadku wycofania lub niedostêpno¶æ na rynku materia³u lub urz±dzenia oferowanego. d) Zmiana materia³ów lub urz±dzeñ o parametrach to¿samych lub lepszych od przyjêtych w ofercie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiaj±cego, pod warunkiem i¿ niniejsza zmiana nie powoduje zmiany ceny ofertowej. 1.4. Dokonanie zamiany kierownika budowy (robót) na osobê o kwalifikacjach wymaganych w SIWZ oraz zmianê osób zatrudnionych na umowê o pracê. 1.5. Zamawiaj±cy dopuszcza tak¿e mo¿liwo¶æ zmian postanowieñ umowy w nastêpuj±cych przypadkach: a) gdy wprowadzenie zmian jest korzystne dla Zamawiaj±cego, b) wyst±pienie nieistotnych zmian, które nie maj± wp³ywu na istotne postanowienia umowy (termin, zakres, warto¶æ zamówienia). 1.6. Wszelkie zmiany tre¶ci umowy bêd± wprowadzana drog± aneksów i wymagaj± formy pisemnej oraz zgody obu stron pod rygorem niewa¿no¶ci takich zmian.
/-/ mgr in¿. Kazimierz ¬dziebko
Data publikacji: 2018-07-24 14:21:47 Redaktor: Katarzyna Wiêckowska
Data publikacji: 2018-07-24 14:22:09 Redaktor: Katarzyna Wiêckowska
Data publikacji: 2018-07-24 14:22:30 Redaktor: Katarzyna Wiêckowska
Data publikacji: 2018-07-24 14:22:47 Redaktor: Katarzyna Wiêckowska
Data publikacji: 2018-07-24 14:23:25 Redaktor: Katarzyna Wiêckowska
Opis: O¦WIADCZENIE WYKONAWCY O SPE£NIANIU WARUNKÓW UDZIA£U W POSTÊPOWANIU
Data publikacji: 2018-07-24 14:23:49 Redaktor: Katarzyna Wiêckowska
Opis: O¦WIADCZENIE WYKONAWCY O WYKLUCZENIU
Data publikacji: 2018-07-24 14:24:24 Redaktor: Katarzyna Wiêckowska
Opis: OSWIADCZENIE O PRZYNALE¯NO¦CI DO GRUPY KAPITA£OWEJ
Data publikacji: 2018-07-24 14:24:41 Redaktor: Katarzyna Wiêckowska
Opis: WYKAZ OSÓB KTÓRE BÊD¡ UCZESTNICZYÆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
Data publikacji: 2018-07-24 14:25:18 Redaktor: Katarzyna Wiêckowska
Data publikacji: 2018-07-24 14:25:37 Redaktor: Katarzyna Wiêckowska
Data publikacji: 2018-07-24 14:25:59 Redaktor: Katarzyna Wiêckowska
Data publikacji: 2018-07-24 14:29:36 Redaktor: Katarzyna Wiêckowska
Data publikacji: 2018-08-13 09:36:23 Redaktor: Katarzyna Wiêckowska
Opis: og³oszenie w wersji edytowalnej
Statystyki bie¿±cego przetarguWy¶wietleñ: 429
Wprowadzi³ do systemu: Katarzyna Wiêckowska, data: 2018-07-24 14:17:59
Opublikowa³: Katarzyna Wiêckowska, data publikacji: 2018-07-24 14:30:30