Source: http://www.sklep.presscom.pl/karta-produktu/291,zamowienia-dodatkowe-i-uzupelniajace-na-roboty-budowlane.html
Timestamp: 2018-09-24 04:08:01
Legal References Found: Art. 3571
 art. 632
 art. 3581
 art. 144
 art. 36
 art. 20
 Art. 140
 art. 144

Document Content:
Sklep Presscom / / Zamówienia dodatkowe i uzupełniające na roboty budowlane
Strona główna Zamówienia dodatkowe i uzupełniające na roboty budowlane
Kod produktu: ZDiUNRB
ISBN: 978-83-64512-00-1
Co zrobić, gdy podczas realizacji umowy pojawia się konieczność wykonania nieprzewidzianych robót budowlanych? Kiedy i komu można udzielić zamówienia uzupełniającego? Czym różnią się roboty dodatkowe od zamiennych?
W książce opisano proces udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane – również takie, które nie zostały ujęte w zamówieniu podstawowym. Czytelnik dowie się, jak oszacować wartość zamówienia dodatkowego lub uzupełniającego i czy jego udzielenie zawsze wiąże się z koniecznością podpisania nowej umowy. Pozna najważniejsze zasady wprowadzania robót zamiennych i ich wpływ na zakres świadczenia wykonawcy.
Na podstawie bogatego orzecznictwa KIO, SN i NSA autor wyjaśnia również, w jaki sposób skonstruować umowę o roboty budowlane, przygotować opis przedmiotu zamówienia i wybrać sposób wynagrodzenia wykonawcy robót.
Paweł Banasik - radca prawny, specjalista prawa gospodarczego, zamówień publicznych i procedur Banku Światowego. Konsultant w zakresie obsługi prawnej postępowań o zamówienia publiczne, w szczególności jako członek komisji przetargowych i reprezentant w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wykładowca prawa cywilnego oraz gospodarczego.
„Zamówienia dodatkowe i uzupełniające na roboty budowlane”
1.1. Definicja zamówienia na roboty budowlane w prawie unijnym
1.2. Definicja robót budowlanych w prawie zamówień publicznych
1.3. Rękojmia za wady i gwarancja jakości w umowach o roboty budowlane
1.4. Podwykonawstwo
1.5. Przedmiot umowy o roboty budowlane w kc
1.6. Określenie a opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane
1.7. Opis przedmiotu zamówienia
1.7.1. Opis jednoznaczny i wyczerpujący
1.7.2. Opis przedmiotu zamówienia nieutrudniający uczciwej konkurencji
1.7.3. Znaki towarowe, patenty lub pochodzenie
1.7.4. Normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia
1.8. Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane
1.8.1. Regulacje prawne
1.8.2. Funkcja dokumentacji projektowej, obowiązki wykonawcy robót budowlanych
1.8.3. Funkcja przedmiaru robót
1.8.4. Program funkcjonalno-użytkowy
1.8.5. Niezgodność między projektem budowlanym a projektem wykonawczym
1.9. Dialog techniczny
Rodzaje wynagrodzeń w umowach o roboty budowlane
2.1. Wynagrodzenie ryczałtowe
2.1.1. Wynagrodzenie ryczałtowe w orzecznictwie SN
2.1.2. Istota wynagrodzenia ryczałtowego
2.2. Wynagrodzenie kosztorysowe
2.3. Waloryzowanie wynagrodzeń
2.3.1. Art. 3571 kc (klauzula rebus sic stantibus)
2.3.2. Podwyższenie wynagrodzenia ryczałtowego na podstawie art. 632 § 2 kc
2.3.3. Waloryzacja na podstawie art. 3581 kc
3.1. Zamówienia dodatkowe
3.2. Wartość zamówienia na roboty budowlane
3.3. Roboty dodatkowe
3.4. Zmiana umowy w świetle art. 144 pzp
3.5. Zmiany projektu budowlanego (umowy) w świetle art. 36a prawa budowlanego
3.6. Interpretacja Ministerstwa Infrastruktury i odpowiedź Prezesa UZP
Roboty zamienne i zaniechane
4.1. Definicja robót zamiennych i zaniechanych
4.2. Rozwiązania zamienne w świetle art. 20 pr. bud.
4.3. Art. 140 pzp (również w kontekście art. 144 pzp)
4.4. Zamówienia uzupełniające