Source: https://www.noweprzetargi.pl/forum/topic/18319/roboty-nie-ujete-w-dokumentacji/
Timestamp: 2019-12-16 10:10:03
Legal References Found: art. 144
 art. 144
 art. 11
 art. 144
 art. 144
 art. 144
 art. 144
 art. 144
 art. 144
 art. 144
 art. 144
 art. 144

Document Content:
roboty nie ujęte w dokumentacji (Strona 1) — Umowy w zamówieniach publicznych — Forum portalu NowePrzetargi.pl
Forum portalu NowePrzetargi.pl → Umowy w zamówieniach publicznych → roboty nie ujęte w dokumentacji
1 Temat przez nowyzielony 2019-03-11 08:37:28
Temat: roboty nie ujęte w dokumentacji
Czy co do robót nie ujętych w dokumentacji, ani w przedmiarze można zrobić aneks? Na jakiej podstawie - 144 ust. 1 pkt 6 ?
2 Odpowiedź przez wadialny 2019-03-11 11:57:57 (edytowany przez wadialny 2019-03-11 11:59:37)
Odp: roboty nie ujęte w dokumentacji
Zamawiający może dokonać zwiększenia zakresu robót stanowiących przedmiot umowy, a tym samym zwiększyć wynagrodzenie wykonawcy również na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 Pzp.
Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 Pzp zmiany w umowie w sprawie zamówienia publicznego zamawiający może z góry uznać za nieistotne, jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp i jednocześnie mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na roboty budowlane.
W przypadku zmian umowy dokonywanych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 Pzp zamawiający nie musi sprawdzać, czy zmiana ma charakter istotny czy nieistotny, wystarczy bowiem, że łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. poz. 2479) [5 548 000 euro] i jednocześnie mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, w przypadku zamówień na roboty budowlane.
Zmiany dokonane na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 Pzp nie mogą jedynie prowadzić do zmiany charakteru umowy lub umowy ramowej.
Ze zmianą ogólnego charakteru zamówienia będziemy mieć do czynienia w sytuacji zastąpienia danego przedmiotu zamówienia innym lub w sytuacji zmiany rodzaju zamówienia.
Zamawiający nie może natomiast zastosować art. 144 ust. 1 pkt 6 Pzp w celu uniknięcia stosowania Pzp.
3 Odpowiedź przez Marta 2019-03-19 08:09:00
czy można skorzystać z art. 144 uat. 1 pkt 6 również przy wynagrodzeniu ryczałtowym? w inwestycji na termomodernizacje budynków nie było uwzględnionego remontu dachu jednego z budynków, nie ma tego w dokumentacji projektowej. w trakcie realizacji umowy okazuje sie że przecieka dach nie ujęty w dokumentacji projektowej. Czy Z. może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt.6?
4 Odpowiedź przez janek159 2019-03-19 13:47:29
gdyby to było w dokumentacji projektowej powiedziałbym że musi to być wykonane w ramach ceny ryczałtowej,
a tak zaryzykowałbym że może to być wykonane w trybie 144 ust.1 pkt 6 (przy zachowaniu widełek),
ale jeszcze uwaga,
czy takie zamówienie nie może być potraktowane jako odrębne od tego już realizowanego bo się teraz ujawniło? czyli zlecone stosownie do swej wartości komukolwiek?
5 Odpowiedź przez Marta 2019-03-19 14:29:01
wg mnie może tylko nie wiemy czy nie będzie bardziej ekonomicznie aby zlecić temu który już jest na budowie?
6 Odpowiedź przez wadialny 2019-03-19 16:57:22
Tak. Przepis art. 144 ust. 1 pkt 6 Pzp może być zastosowany w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego. Podobnie, jak art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp.
7 Odpowiedź przez Marta 2019-03-21 08:08:26
wadialny- mogę prosić o coś więcej w tym temacie?będę wdzięczna
8 Odpowiedź przez Marta 2019-03-28 13:47:16
Wykonawca wysłał do nas liste robót po inwentaryzacji które należy wykonać dodatkowo-wartość tych robót nie ujętych w wysokości do 15% wartości umowy. czy to jedyna przesłanka którą Zamawiający musi zbadać czy należy również sprawdzić czy są konieczne aby ukończyć zadanie podstawowe?protokoły konieczności rozumie że muszą być itd...
9 Odpowiedź przez janek159 2019-03-28 14:56:11
A czy widzisz coś takiego w tym przepisie że mają być konieczne do wykonania podstawowego?
10 Odpowiedź przez Marta 2019-03-29 06:45:13
nie, ale ten przepis wg mnie to pełna swoboda..nie ma tu jakiegoś haczyka??
11 Odpowiedź przez janek159 2019-03-29 07:31:29
tak swoboda, zamawiający nie są aż do takiej przyzwyczajeni, stąd wietrzą podstęp
12 Odpowiedź przez jarosław 2019-03-29 08:34:53
Tak się tylko zastanawiam nad tym ryczałtem. Skoro mamy umowę z wynagrodzeniem ryczałtowym to czy te dodatkowe roboty które pojawiły się po inwentaryzacji nie powinny zostać wykonane w ramach podstawowej umowy bez zwiekszenia wynagrodzenia?
13 Odpowiedź przez Marta 2019-03-29 08:40:14
no właśnie..wydaje mi sie że dodatkowe a dodatkowe to wielka rożnica... wg mnie jeśli czegoś nie ujęto w projekcie a zgodnie ze sztuką budowlaną czy fachową wiedzą budowlańca wiadomo odgórnie że musi być coś zrobione dodatkowo, bo technicznie jest to nierozłaczne ażeby "zahulało" to sorry ale Wykonawca robi to w cenie podstawowej umowy ryczałtowej.
bo tak to może sobie litanie wypisać i ujawnić sie z nią nie na etapie zadawania pytań do siwz tylko na etapie realizacji....
14 Odpowiedź przez Marta 2019-03-29 08:43:48
przykład gdzie wg mnie można uznać te dodatkowe z art. 144 ust. 1 pkt 6: Z. w ramach termomodernizacji budynków wymienia oprawy na energoszczedne, w projekcie nie było wymiany instalacji i okazuje sie na etapie realizacji ze stara instalacja nie udźwignie tych nowych opraw, wtedy można by umowę aneksować i wykonać dodatkowo nową instalacje, zgadzacie się? oczywiście opinia inspektora od instalacji musiałaby być wykonana.
15 Odpowiedź przez janek159 2019-03-29 09:58:37
no zgadza się pisałem w poście 4, to co powinno być w cenie ryczałtowej to w tej cenie
16 Odpowiedź przez Marta 2019-04-02 06:05:16 (edytowany przez Marta 2019-04-02 06:05:30)
a czy w przypadku gdy Zamawiający zechce zrobić remont dachów-wymianę papy na dachach tych budynków termomodernizowanych a nie było to ujęte w dokumentacji projektowej to może to zlecić z art. 144 ust. 1 pkt 6?