Source: http://docplayer.pl/162579-Twoj-pomysl-europejskie-pieniadze.html
Timestamp: 2017-06-28 07:26:05
Legal References Found: art. 5
 art. 1
 art. 3
 art. 4
 art. 135
 art.5
 art. 7
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 17
 art.12
 art. 18
 art. 19
 art.10
 art. 10
 art. 10
 art. 12
 art. 14
 art. 41
 art. 54
 art. 33
 art. 48
 art. 49
 art. 50
 art. 61
 art. 91
 art. 91
 art. 90
 art. 75
 art. 70
 art. 92
 art. 93
 art. 5
 art. 10
 art. 28
 art. 31
 art. 41
 art. 42
 art. 44
 art. 45
 art. 41
 art. 62
 art. 5
 art. 63
 art. 64
 art. 70
 art. 71
 art. 71
 art. 81
 art. 5
 art. 93
 art. 95
 art.29
 art. 82
 art. 36
 art. 40
 art. 41
 art. 44
 art. 55
 art. 84
 art. 3
 art. 4
 art. 4
 art. 4
 art. 4
 art. 4
 art. 6
 art. 54
 art. 49
 art. 5
 art. 4
 art. 49
 art. 34
 art. 46
 art. 46
 art. 3
 art. 66
 art. 32
 art. 233
 art. 50
 art. 51
 art. 50
 art. 32
 art. 34
 art. 20
 art. 31
 art. 29
 Art. 57
 art. 29
 art. 29
 art. 29
 art. 28
 art. 40
 art. 29
 art. 30
 art. 20
 art. 32
 art. 35
 art. 28
 art. 33
 art. 34
 art. 36
 art. 36
 art. 30
 art. 29
 art. 29
 art. 29
 art. 3
 art. 29
 art. 104
 art. 82
 art. 16
 art. 156
 art. 18
 art. 19
 art. 19
 art. 471
 art. 473
 art. 355
 art. 56
 art. 581
 art. 656
 art. 638
 art. 579
 Art.10
 art. 5
 art. 10
 art. 5
 Art. 1
 Art. 1
 Art. 5
 art. 734
 art. 4
 Art. 32
 art. 33
 art. 54
 art. 1
 Art. 1
 Art. 61
 Art. 3
 art. 52
 art. 52
 Art. 1
 art. 4
 art. 647
 art. 647
 art. 647
 Art. 1
 Art. 1
 Art. 80
 Art. 4
 Art. 1
 art. 5
 Art. 1
 Art. 1
 art. 3
 art. 68
 art. 59
 art. 2

Document Content:
Twój pomysł, europejskie pieniądze - PDF
Download "Twój pomysł, europejskie pieniądze"
1 Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata SZKOLENIE Proces budowlany w świetle ustawy Prawo budowlane Materiał autorski mgr inż. Zbigniew Dzierżewicz / dr inż. Jerzy Dylewski Lublin, marzec 2011 r.2 PROBLEMATYKA SZKOLENIA CZĘŚĆ I 1. Uregulowania prawne (wprowadzenie) 1.1. Ustawa Prawo budowlane z 1994 r. wiadomości ogólne i definicje (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) 1.2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) 1.3. Ustawa Prawo ochrony środowiska wiadomości ogólne (Dz. U,. z 2005 r. Nr 113, poz. 954) 1.4. Ustawa Prawo zamówień publicznych wiadomości ogólne (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 117). 2. Uwarunkowania realizacji inwestycji 2.1 Realizacja inwestycji w świetle art. 5 Prawa budowlanego oraz przepisów techniczno - budowlanych i zasad wiedzy technicznej 2.2. Wymagania podstawowe w procesie budowlanym w projektowaniu i budowaniu 2.3. Uczestnicy procesu budowlanego (inwestor, projektant, kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego) ich prawa i obowiązki: 2.4. Kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji w procesie budowlanym, 2.5. Odpowiedzialność cywilna, dyscyplinarna, zawodowa i karna osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie: projektanta, kierownika budowy i robót, inspektora nadzoru inwestorskiego 2.6. Rola organów właściwych w procesie budowlanym 3. Budowlany proces inwestycyjny 3.1. Pojęcia ogólne i studia realizacji inwestycji 3.2. Proces budowlany w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych 3.3. Proces budowlany w świetle ustawa Prawo budowlane 4. Faza przygotowania inwestycji budowlanej 4.1. Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu 4.2. Mapa zasadnicza i podkłady geodezyjne do projektowania 4.3. Dokumentacja geologiczno techniczna 4.4. Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko RAPORT 4.5. Oświadczenie o posiadaniu prawa do terenu na cele budowlane 5. Faza projektowania dokumentacja projektowa i budowy 5.1. Projekt budowlany (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133) i nowe elementy wprowadzone w 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 201 poz. 1239) 5.2. Dokumentacja projektowa (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072) 5.3. Opiniowanie i uzgodnienie projektu budowlanego, 5.4. Przyłącza do sieci i włączenie budowy (zjazd) do drogi zmiany w Prawie budowlanym (Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1264) 5.5. Projekt organizacji robót budowlanych, 5.6 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),3 CZĘŚĆ II 6. Faza administracyjno-prawna 6.1. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, 6.2. Sprawdzanie projektu budowlanego przez właściwy organ 6.3. Decyzja o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,poz. 1127), 6.4. Budowa i roboty budowlane wymagające zgłoszenia, 6.5. Pozwolenie lub zgłoszenie na remont lub rozbiórkę obiektu budowlanego, 7. Faza budowy 7.1. Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych, 7.2. Powołanie kierownika budowy i oświadczenie o przyjęciu obowiązków, 7.3. Ustanowienie nadzoru inwestorskiego i oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o przyjęciu obowiązków, 7.4. Realizacja budowy lub robót zgodny z wymaganiami odnośnie: (1) dokumentacji budowy, (2) dziennika budowy, (3) protokołów robót, (4) odstępstwa od projektu budowlanego istotne (projekt zamienny), i nieistotne (zmiany w projekcie) (5) wstrzymanie i wznowienie robót budowlanych (7) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy, (8) usuwanie usterek 8. Faza oddawania obiektu do użytkowania 8.1. Zawiadomienie o zakończeniu budowy, 8.2. Odpowiedzialność wykonawcy w procesie budowlanym 8.3. Dokumenty o wbudowaniu wyrobów budowlanych dopuszczonych do stosowania 8.4. Certyfikacja energetyczna dla budynków 8.5. Pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego 8.6. Obowiązkowa kontrola budowy 9. Skutki nie przestrzegania prawa w procesie budowlanym 9.1. Samowola budowlana 1) Budowa obiektu bez pozwolenia na budowę 2) Budowa obiektu lub wykonanie robót bez zgłoszenia lub pomimo sprzeciwu 9.2. Istotne odstępstwa i nieprawidłowości w budowie 9.3. Nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego 9.4. Zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego 9.5. Kary i opłaty legalizacyjne w procesie budowlanym 10. Obowiązki użytkowania obiektu Użytkowanie i zarządzenie obiektami budowlanymi Nadzór techniczny w utrzymaniu i użytkowaniu obiektów budowlanych Ksiązka obiektu budowlanego Kontrole okresowe obiektów budowlanych Kwalifikacje osób prowadzących kontrole okresowe Obowiązki właściciela lub zarządcy w użytkowaniu obiektów budowlanych Odpowiedzialność karna właściciela lub zarządcy 11. Panel dyskusyjny4 1. Uregulowania prawne w realizacji inwestycji Podstawową regulacją ustawową w budownictwie jest Prawo budowlane obejmujące zbiór przepisów bezpośrednio związanych z działalnością budowlaną, oraz inne akta prawne wzajemnie zależne w obszarze budownictwa jak: ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawa Prawo ochrony środowiska oraz ustawa Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczych do tych ustaw Ustawa Prawo budowlane Prawo budowlane zgodnie z art. 1 [1] normuje przebieg procesu budowlanego oraz reguluje zasady działania zarówno sprawy projektowania i prowadzenia budowy, a także procedury postępowania uczestników procesu jak i zasady uzyskania decyzji właściwych organów administracji publicznej w odniesieniu do wszystkich przedsięwzięć inwestycyjnych. Przedmiotem realizacji procesu budowlanego mogą być zgodnie z art. 3 [2] obiekty budowlane do których zaliczamy budynki wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz budowle stanowiące całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami stanowiące całość techniczno-użytkową w tym miedzy innymi: drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, sieci uzbrojenia terenu, stacje uzdatniania wody i oczyszczalnie ścieków. Prawo budowlane określa wymagania na: a) etapie projektowania Obiekty budowlane wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie wymagań podstawowych. Do podstawowych przepisów techniczno budowlanych należą warunki techniczne które w drodze rozporządzeń określają ministrowie właściwi do spraw budownictwa oraz innych resortów. Możliwość powoływania Polskich Norm w przepisach techniczno budowlanych jest wykorzystywana w zakresie spełnienia wymagań danego przepisu budowlanego, poprzez traktowanie Polskich Norm jako elementu aktualnego stan wiedzy technicznej sprawdzonej w praktyce norma nie jest przepisem, lecz dokumentem technicznym. b) etapie budowania Proces budowlany powinien przebiegać w określonych etapach z przestrzeganiem wymaganych zasad prawnych związanych z decyzjami właściwych organów, głównie dotyczących warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzenia projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę, zakończenia budowy i obowiązkowej kontroli oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego. c) etapie użytkowania Obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymany w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej.5 Problematykę budownictwa od 1994 r. określana Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z późn. zm. ) [1], które dotychczas była nowelizowana wielokrotnie (40 x ) w tym między innymi w roku: 2003 Dz. U. Nr 80, poz. 718 nowelizacja po r Dz. U. Nr 207, poz tekst jednolity z dnia r Dz. U. Nr 92, poz. 888 zmiana po dniu 31 maja 2004 r Dz. U. Nr 163, poz zmiana z dnia r Dz. U. Nr 156 poz (tekst jednolity) 2007 Dz. U. Nr 99, poz zmiana 10 czerwca 2007 r Dz. U. Nr 191, poz zmiana 19 września 2007 r Dz. U. Nr 161 poz.1279 zmiana 27 sierpnia 2009 r Dz. U.. zmiana 23 kwietnia 2009 r. skierowana do Trybunału Konstytucyjnego 2010 Dz. U. Nr 243 poz (tekst jednolity) Nowelizacja Prawa budowlanego ustawą z r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 80, poz.718) wprowadziła po dniu 11 lipca 2003 r. szereg unormowań prawnych oraz rozporządzeń wykonawczych w celu usprawnienia i przyspieszenia procedur w procesie budowlanym: 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) [25], 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwolenie na budowę (Dz. U. Nr 242, poz. 2421) [23], 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, do użytkowania których można przystąpić po przeprowadzaniu przez właściwy organ obowiązkowej kontroli (Dz. U. Nr 120, poz. 1128) [28] 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie wzorów rejestrów: wniosków o pozwolenie na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. Nr 120, poz. 1129), 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 120, poz. 1130), 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1131), 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie stawki opłaty stanowiącej podstawę do obliczania kary wymierzonej w wyniku obowiązkowej kontroli (Dz. U. Nr 120, poz. 1132),6 8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133) [8], 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1134), 10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową (Dz. U. Nr 120, poz. 1135). Znowelizowane Prawo budowlane wprowadziło ponadto: Zalegalizowanie samowoli budowlanej odnośnie budowy obiektu bez wymaganego pozwolenia na budowę albo zgłoszenia (art. 48), oraz odstąpienie od orzekania o rozbiórce obiektu budowlanego samowolnie wybudowanego bez naruszenia przepisów, zalegalizowanie samowoli budowlanej po wniesieniu kary opłaty legalizacyjnej, Zniesienie obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę tylko na podstawie zgłoszenia wykonywanie przyłączy sporządzonych na planie sytuacyjnym kopii mapy zasadniczej bez konieczności uzyskania po oświadczeniu właściwej jednostki o zapewnieniu dostawy mediów i warunków przyłączenia obiektu do sieci. Zmiana sposobu ustalania możliwości lokalizacji sieci uzbrojenia terenu polegającego na koordynacji przez starostę (przy pomocy wydziału geodezji) lokalizacji sieci i uzbrojenia terenu (likwidacja Zespołu Uzgadniania Dokumentacji ZUD) oraz ewidencja skoordynowanego usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na mapie zasadniczej lub jej kopii. Realizacja inwestycji budowlanych po nowelizacji 11 lipca 2003 r. ustawy Prawa budowlanego i przepisów wykonawczych, powinna przebiegać wg wymaganych procedur i decyzji właściwych organów (art.80) w odniesieniu do obiektów budowlanych. Podstawowe pojęcia używane w procesie budowlanym (art. 3)[2] 1) obiekt budowlany - należy przez to rozumieć: a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, c) obiekt małej architektury; 2) budynek - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;7 2a) budynek mieszkalny jednorodzinny - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku; 3) budowla - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową; 3a) obiekt liniowy - należy przez to rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego; 4) obiekt małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki; 5) budowie - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego, 6) roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; 7) przebudowa - należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego;0 8) remont - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym;8 9) urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki; 10) teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 11) teren zamknięty - należy przez to rozumieć teren, o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, określony przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz.1287 obowiązujący od r.); 12) obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu; 13) tymczasowy obiekt budowlany - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe; 14) dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu; 15) dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 16) właściwym organie - należy przez to rozumieć organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości, określonej w rozdziale 8 ustawy Prawo budowlane [2]; 17) organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późn. zm. 2) ) [17]; 1.2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Przepisy ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [3] określają na rzecz realizacji inwestycji budowlanych: 1) zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej; 2) zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy.9 Zgodnie art. 4 ustawa [3] określa: 1. Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 2. Postępowanie w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym w odniesieniu do: 1) lokalizacji inwestycji celu publicznego warunki zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2) lokalizacji innych inwestycji sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy jedynie w przypadku spełnienia określonych przepisami warunków Ustawa Prawo ochrony środowisk Przepisy ustawy Prawo o ochronie środowiska [4] określają na rzecz realizacji inwestycji budowlanych zasady ochrony środowiska oraz warunki korzystania z jego zasobów, z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju, a w szczególności: 1) zasady ustalania: a) warunków ochrony zasobów środowiska, b) warunków wprowadzania substancji lub energii do środowiska, c) kosztów korzystania ze środowiska, 2) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, 3) ocenę oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych 4) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, 5) sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, Istotnym dokumentem w uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Sporządzenia raportu wymagają planowane: 1) przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko; 2) przedsięwzięcia zakwalifikowane [5] do grup mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obligatoryjnie ustalono obowiązek sprzędzenia raportu; 3) przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, dla których obowiązek jest ustalony na podstawie pkt. 2. O obowiązku sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia (pkt 2 i 3), stwierdza się, w drodze postanowienia - organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, określa jednocześnie zakres raportu i jego szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu, biorąc pod uwagę charakterystykę przedsięwzięcia, wielkość emisji, usytuowanie oraz rodzaj i skalę jego oddziaływania na środowisko.10 W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ określa: 1) rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia; 2) warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich; 3) wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym; 4) wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii; 5) wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko; 6) w przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 1 - stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania Ustawa Prawo zamówień publicznych Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych [7] określają zasady i tryb udzielania zamówień publicznych na rzecz realizacji inwestycji budowlanych na etapie przeprowadzenie procedury przetargowej i wyboru wykonawcy robót budowlanych. W szczególności ustawa określa: 1) Przedmiot zamówienia który należy opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, 2) Opis przedmiotu zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, z zachowaniem Polskich Norm (PN) przenoszących Normy Europejskie (PN-EN) lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z zakresem wynikającym z rozporządzenia[9]. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno użytkowego w którym podaje się przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne. Wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie: 1) kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji projektowej albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; 2) planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.11 Kosztorys inwestorski powinien być s p o r z ą d z o n y na podstawie dokumentacji projektowej oraz powinien uwzględniać taka wartość i zakres zamówienia robót, jakie wynikają z rozwiązań technicznych zawartych w dokumentacji technicznej. Podstawę do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego stanowią ( 2 ust.1): > dokumentacja projektowa > specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, > założenia wyjściowe do kosztorysowania > ceny jednostkowe robót podstawowych (określane jako ceny na podstawie danych rynkowych lub jako kalkulacje szczegółowe wg rozporządzenia Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz.1389) Przy obliczaniu wartości zamówienia na roboty budowlane uwzględnia się także wartość dostaw związanych z wykonywaniem robót budowlanych oddanych przez zamawiającego do dyspozycji wykonawcy. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. 2. Uwarunkowania realizacji inwestycji 2.1. Przepisy techniczno-budowlane i zasady wiedzy technicznej Obiekty budowlane wraz z urządzeniami należy projektować i budować zgodnie z art.5 ust. 1 Prawa budowlanego [2] w sposób zgodny z: q przepisami techniczno - budowlanymi q zasadami wiedzy technicznej, które powinny zapewniając spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: a) bezpieczeństwa konstrukcji, b) bezpieczeństwa pożarowego, c) bezpieczeństwa użytkowania, d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, e) ochrony przed hałasem i drganiami, f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji użytkowania energii; Wymagania podstawowe wprowadzone zostały do Prawa budowlanego (1997 r.) w celu dostosowania do przepisów Polskich regulacje i zasady Dyrektywy Nr 89/106/EWG z dnia r. dotyczącej wyrobów budowlanych jednocześnie ustalając wymagania dla obiektów budowlanych zunifikowanych z przepisami techniczno budowlanymi państw członkowskich Unii Europejskiej.12 (1) Przepisy techniczno - budowlane Do podstawowych przepisów techniczno budowlanych, wydanych na podstawie art. 7 ustawy [2] należą warunki techniczne, które w drodze rozporządzeń określają ministrowie właściwi do spraw budownictwa. Obiekty budowlane wraz ze związanymi z nimi urządzeniami budowlanymi należy projektowa i budować w zakresie dotyczącym sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w sposób określony w przepisach techniczno - budowlanych do których aktualnie zaliczane są: 1) warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) [10] [11] [12], 2) warunki techniczne użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999, Nr 74, poz. 836) [12], 3) warunki techniczne zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności ( Dz. U. z 1995 r. Nr 50, poz. 271), 4) warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1055), 5) warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U r. Nr 33, poz. 144, z 1997 r. Nr 98, poz. 591 oraz z 2000 r. Nr 100, poz. 1082), 6) warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowania (Dz. U. z 1999 r. Nr 433, poz. 430), 7) warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 1998 r. Nr 151, poz. 987) 8) warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowania (Dz. U. z 1997 r. Nr 21, poz. 111), 9) warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać bazy i staje paliw płynnych, rurociągi dalekobieżne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 89, poz oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 8), 10) warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z 1997 r. Nr 132, poz. 877), 11) warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane nie będące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie (Dz. U. z 1996 r. Nr 103, poz. 447 oraz z 2001 r. Nr 120, poz. 1291), 12) warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać morskie budowla hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1998 r. Nr 101, poz. 645), 13) warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U r. Nr 63, poz. 735), 14) przepisy techniczno budowlane dla lotnisk cywilnych (Dz. U. z 1998 r. Nr 130, poz. 859), 15) przepisy techniczno budowlane dotyczące autostrad płatnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz. 116), 16) warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe, oraz ich usytuowanie (Dz. U. z 2001 r. Nr 132, poz. 1479), 17) warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlanie ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. Nr 219, poz. 1864). 18) warunki techniczne użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 206, poz. 1516)13 Wymagania ogólne: 1) Jeżeli warunki techniczne nie mogą być zastosowane na etapie projektowania obiektu, należy określić rozwiązanie w inny sposób niż podano w powyższych przepisach, na podstawie wskazań ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy budowlanego lub przepisów przeciwpożarowych, 2) W przypadkach szczególnie uzasadnionych (art.9) dopuszcza się odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych po przyjęciu określonych warunków zamiennych i zgody właściwego organu na odstępstwo w drodze postanowienia, (po uzyskaniu upoważnienia właściwego ministra, który ustanowił te przepisy) przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. 3) Odstępstwo nie może powodować zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia, a w stosunku do obiektów (art. 5 ust. 1 pkt 4) ograniczenia dostępu dla osób niepełnosprawnych oraz zmiany warunków technicznych nie powinno powodować pogorszenia warunków zdrowotno sanitarnych i użytkowych a także stanu środowiska. 4) Właściwy organ (na wniosek inwestora) w odniesieniu do przebudowy lub zmianie sposobu użytkowania budynku istniejącego, po spełnieniu określonych warunków zamiennych (na podstawie oceny technicznej lub ekspertyzy technicznej) oraz uzyskaniu zgody ministra, który ustanowił dany przepis techniczno budowlany i z jego upoważnienia wydaje w drodze postanowienia zgodę na odstępstwo od warunków technicznych przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. (2) Przepisy prawne a Polskie Normy Przemiany, które nastąpiły w kraju po 1989 r. miały wpływ na normalizację, przez zastąpienie stopniowo norm RWPG Polskimi Normami w postaci bezpośredniego tłumaczenia norm europejskich (EN jako PN-EN lub PN-EN ISO) nadając im status norm krajowych zharmonizowanych z dyrektywami nowego podejścia Unii Europejskiej. Normalizacja w latach 1961 do 2002 r. 1. W latach r. wszystkie Polskie Normy (PN) oraz Normy Branżowe (BN) były ustanawiane, jako normy obowiązujące do powszechnego stosowania. 2. Od dnia 1 stycznia 1994 r. ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji wprowadziła zasadę, że Polskie Normy w budownictwie są stosowane jeżli zostały wskazane przez właściwych ministrów w drodze rozporządzeń, do obowiązkowego stosowania (Dz. U. z 1994 r. Nr 84, poz. 387).. Z dniem 16 grudnia 2002 r. Wykaz Polskich Norm do obowiązkowego stosowania w budownictwa został zlikwidowany na mocy przepisu 4a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 156, poz. 1304).14 Normalizacja od 1 stycznia 2003 r. 3. Ustawa z dnia r o normalizacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386) [12] w p r o w a d z i ł a (art. 5 ust. 3) system normalizacji dobrowolnej, oraz ustanowiła możliwość ( art. 5 ust. 4) powoływania Polskich Norm w przepisach prawnych bez ograniczeń, po ich opublikowaniu w języku polskim, co nastąpiło z dniem 16 grudnia 2002 r. w znowelizowanym Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690) Ustawa o normalizacji aktualnie (od 1 stycznia 2003 r.) wprowadza następujące zasady: PN są obowiązujące, o ile powoływane są w ustawach lub rozporządzeniach przez zastosowanie wymagań normowych spełnione zostają wymagania danego przepisu, po przez traktowanie PN jako stanu aktualne wiedzy technicznej sprawdzonej w praktyce (norma nie jest przepisem, lecz dokumentem technicznym), Na każdym etapie procesu budowlanego można stosować Polskie Normy, szczególnie przy zawieraniu umów pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego wprowadzając zapis, który doprowadza do stosowania Polskich Norm jako źródła wiedzy technicznej zapewniającej właściwy poziom bezpieczeństwa i jakości budownictwa. Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, przedmiot zamówienia w stosunku do robót budowlanych określa nie tylko dokumentacja projektowa, ale także specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (w tym PN-EN), które wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia. Normy a zasady wiedzy technicznej Jeżeli powoływania Polskich Norm w przepisach prawnych (rozporządzeniach) jest podstawą spełnienia określonych przez Prawo budowlane (art.5 ust.1) wymagań podstawowych i warunków technicznych danego przepisu budowlanego, to Polska Norma jest traktowana w odniesieniu do danego przepisu jako element stanu aktualnej wiedzy technicznej sprawdzonej w praktyce. Norma nie jest przepisem, lecz dokumentem technicznym, który jednocześnie z a p e w n i a spełnienie wymagań zgodnych z zasadami wiedzy technicznej oraz właściwy poziom bezpieczeństwa i jakości w budownictwie, poprzez powiązanie z normalizacją międzynarodową (normami PN-EN, PN-ISO, PN-IEC) którą określa Dyrektywy 89/106/EWG. Wdrożenie zasady powoływania PN w przepisach prawnych nastąpiło z dniem 16 grudnia 2002 r. w Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych WT2002 [10] w którym przywołane zostały Polskie Normy a ich wykaz w formie załącznika Nr 1 Wykaz Polskich Norm przywoływanych w rozporządzeniu znajduje się w warunkach WT2004 [10] oraz warunkach WT2009 [12].15 Powołane Polskie Normy w warunkach technicznych uzyskują s t a t u s rozporządzenia spełniającego w jedyny sposób odpowiednie wymagania przepisu technicznego, wyłącznie na który są powoływane, co uwolnienie rozporządzenia z konieczności zamieszczania obszernych i szczegółowych specyfikacji technicznych do powszechnego i wielokrotnego stosowania. Przyjęte w poszczególnych przepisach prawnych (rozporządzeniach) powołania Norm Budowlanych ma charakter obligatoryjny z którego wynika że jedynym sposobem spełnienia odpowiednich wymagań przepisów technicznych jest osiągnięcie zgodności z norma na którą się powołano. W szczególnych przypadkach (tam gdzie w grę wchodzą ochrona zdrowia, życia czy środowiska), ustawodawca może w przepisach techniczno-budowlanych powoływać się na normy, które mają charakter wyłączny danego przepisu, z obowiązkiem stosowania normy, która staje się przepisem w przypadku Prawa budowlanego Warunki techniczne w projektowaniu i budowaniu Obowiązujące od dnia 16 grudnia 2002 r. rozporządzenie [18] w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określa wymagania które należy stosować przy projektowaniu i budowie, w tym także odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych spełniających funkcje użytkowe budynków, a także do związanych z nimi urządzeń budowlanych instalacji wodociągowej oraz kanalizacji ściekowej i deszczowej, gazowej i ciepłowniczej. Rozporządzenie ( 1)ustala warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i związane z nimi urządzeniami ich usytuowaniem na działce budowlanej oraz zagospodarowaniem działek przeznaczonych pod zabudowę, zapewniające spełnienie wymagań podstawowych art. 5 ustawy Prawo budowlane [2]. Spełnienie wymagań podstawowych zgodnie z art. 5 ust. 1 Prawa budowlanego w warunkach technicznych [11] określają przepisy szczegółowe:, Dział V Bezpieczeństwo konstrukcji (pkt 1 lit. a) Dział VI Bezpieczeństwo pożarowe (pkt 1 lit. b) Dział VII Bezpieczeństwo użytkowania (pkt 1 lit. c) Dział VIII Higiena i zdrowie (pkt 1 lit d) Dział IX Ochrona przed hałasem (pkt 1 lit e) Dział X Oszczędność energii i izolacyjność cieplna (pkt 1 lit f). Podstawą spełnienia wymagań w przepisach budowlanych w/w warunkach technicznych są przywoływane w zmienionym rozporządzeniu z 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 109, poz. 1156) [10] ZAŁĄCZNIK Nr 1 wykaz Polskich Norm cytowanych w 50 paragrafach co łącznie dotyczy ok.135 Polskich Norm.16 Praktyczne zastosowanie Polskich Norm w warunków technicznych podstawia przykład w odniesieniu do Dziale V Bezpieczeństwo konstrukcji : 204 ust. 4, Warunki bezpieczeństwa konstrukcji w których nieprzekroczenie stanów granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w całej konstrukcji, uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom dotyczących projektowania i obliczania konstrukcji (załącznik Nr 1 do rozporządzenia [10] w poz. 46): PN-82/B Obciążenia budowlane., Zasady ustalania wartości PN-80/B Obciążenia w obliczeniach statycznych Obciążenia śniegiem. PN-77/B Obciążenia w obliczeniach statycznych Obciążenie wiatrem, PN-88/B Obciążenia budowli. Obciążenia gruntem. PN-86/B Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. Obciążenie temperaturą. PN-87/B Obciążenie budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. Obciążenia oblodzeniem. PN-76/B Konstrukcje i podłoża budowlane. Ogólne zasady obliczeń. PN-81/B Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli Obliczenia statyczne i projektowanie, PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczenia - z poprawkami PN-90/B Konstrukcje stalowe Obliczenia statyczne projektowanie PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami Projektowanie i obliczenia. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe. sprężone Obliczenia statyczne i projektowanie PN-86/B Belki zespolone smukłe PN-91/B Słupy zespolone 2.3. Obowiązki i prawa uczestników procesu budowlanego Uczestnikami procesu budowlane w rozumieniu art. 17 ustawy [2] są: 1) inwestor 2) inspektor nadzoru inwestorskiego 3) projektant 4) kierownik budowy lub kierownik robót Obowiązki i prawa inwestora Do obowiązków inwestora (art. 17) realizującego inwestycje, należy zorganizowanie procesu budowlanego, (art. 18 [2]) z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie:17 1) opracowania projektu budowlanego i sprawowanie nadzoru autorskiego, 2) objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy, 3) ustanowienia nadzoru inwestorskiego na budowie, 4) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 5) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, 6) zgłoszenia do właściwego organu rozpoczęcia budowy lub robót, 7) zawiadomienie o zakończeniu budowy 8) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu 9) w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót budowlanych lub warunkami gruntowymi, nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych - przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, które maja prawo do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w świetle art.12 ust.1 Prawa budowlanego. Właściwy organ (art. 19 ust.1)może w decyzji o pozwoleniu na budowę nałożyć na inwestora obowiązek: > ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie. > zapewnienia nadzoru autorskiego, w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub robót budowlanych bądź przewidywanym wpływem na środowisko Obowiązki i uprawnienia nadzoru inwestorskiego Do podstawowych obowiązków (art. 25) i uprawnień (art.26) nadzoru inwestorskiego należy: 1) reprezentowanie i zastępowanie inwestora na budowie, przez ustanowienie samodzielnej funkcji technicznej fakultatywnie - art. 18 ust. 2 lub obligatoryjnie - na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę art. 19 ust. 1 [1] 2) sprawowanie kontroli zgodności realizacji budowy z projektem i pozwoleniem na budowę oraz zasadami wiedzy technicznej 3) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych w świetle art.10 Prawa budowlanego, a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 4) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulęgających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywaniu ich do użytkowania. 5) uprawnienie do wydawania kierownikowi budowy lub robot poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowlany z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem lub w wypadku zmian warunków posadowienia,18 6) wydawanie poleceń usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, a także odkrycia robot lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzenia robót budowlanych, 7) żądanie od kierownika budowy lub robot dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także w wstrzymanie dalszych robot budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuowanie może wywołać zagrożenie bezpieczeństwa konstrukcji bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę, 8) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w odbiorach technicznych i udział w czynnościach odbioru gotowego obiektu i przekazania go do użytkowania, 9) potwierdzenie faktycznie wykonanych robot oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy Obowiązki i uprawnienia projektanta Do podstawowych obowiązków (art. 20) i uprawnień (art. 21 [2]) projektanta należy: 1) opracowanie projektu budowlanego [12] w sposób zgodny z ustaleniami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub pozwoleniu, wymaganiami ustawy, przepisami i zasadami wiedzy technicznej przez zespół osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności wykonywanych przez te osoby opracowań projektowych, 2) zapewnienie w opracowanym projekcie budowlanym zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego, 3) zebranie danych do projektowania, 4) sprzędzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnionej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 5) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów a szczególnie uzgodnień wynikających z art. 10 ust. 3 [1] dopuszczenia do jednostkowego stosowania w obiekcie wyrobów budowlanych wykonanych według indywidualnej dokumentacji sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej. 6) sporządzenie lub uzgodnienie indywidualnej dokumentacji technicznej o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) [16] dopuszczonych do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym wyrobów budowlanych wykonanych według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami.19 Indywidualna dokumentacja techniczna (art. 10 ust. 2 ), powinna zawierać opis rozwiązania konstrukcyjnego, charakterystykę materiałową i informację dotyczącą projektowanych właściwości użytkowych wyrobu budowlanego oraz określać warunki jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym, a także w miarę potrzeb, instrukcję obsługi i eksploatacji. Oświadczenie (art. 10 ust.3), powinno zawierać: (1) nazwę i adres wydawanego oświadczenia, (2) nazwę wyrobu budowlanego i miejsca jego wytworzenia, (3) identyfikację dokumentacji technicznej, (4) stwierdzenie zgodności wyrobu budowlanego z dokumentacją techniczną oraz z przepisami (5) adres obiektu budowlanego (budowy), w którym wyrób budowlany ma być zastosowany, (6) miejsce i datę wydania oraz podpis wydającego oświadczenie. 6) zapewnić sprawdzenie projektu architektoniczno - budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego, 7) sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub właściwego organu nadzoru budowlanego w zakresie: a) stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych zgodności realizacji obiektu z projektem, b) uzgodnienia możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidywanych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, wprowadzenie zmian do projektu jako odstępstwo istotne od zatwierdzonego projektu budowlanego (art. 36a ust. 5 [2]) wynikające z nowych ustaleń w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Odstępstwa istotne wymaga nowego pozwolenia na budowę. Projektant, w trakcie realizacji budowy, ma prawo: (1) wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotyczących jej realizacji, (2) wstrzymania robót budowlanych w wypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi lub wykonywania robót budowlanych niezgodnie z projektem Obowiązki i uprawnienia kierownika budowy Do podstawowych obowiązków (art. 22) i uprawnień (art.23 [2]) kierownika należy: 1) kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz realizacją zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,20 2) protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego, 3) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu i zagospodarowania budowy (ogrodzenie, zaplecze, przyłącza wody i energii elektrycznej) oraz działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieuprawnionym, 4) prowadzenie dokumentacji budowy, 5) sporządzenie lub zapewnienie sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz wprowadzanie niezbędnych w nim zmian wynikających z postępu wykonywanych robót budowlanych, lub w wypadku zmian warunków gruntowych posadowienia, 6) zapewnienie wbudowania wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego (oznakowane CE i B) albo jednostkowego stosowania w budownictwie, 7) zgłaszanie i uczestnictwo w odbiorach wykonanych robót oraz w próbach i sprawdzeniach instalacji, urządzeń i przewodów kominowych 8) wstrzymania robót budowlanych po stwierdzeniu możliwości powstania zagrożenia, bezpieczeństwa życie i mienia oraz bezzwłocznie zawiadomienie o tym właściwego organu, 9) zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem lub w wypadku zmian warunków gruntowych posadowienia 10) wprowadzenie zmian w robotach wynikających z nadzoru autorskiego projektanta, odstępstw istotnych od zatwierdzonego projektu budowlanego z powodu zmian wielkości wpływów eksploatacji górniczej, stwierdzonych możliwości powstania zagrożenia, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oraz realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy, 11) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, 12) zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru, uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazania inwertorowi oświadczenia o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami Kwalifikacje zawodowe uczestników procesu budowlanego Kwalifikacje zawodowe uczestników procesu budowlanego do wykonywania samodzielnych funkcji: projektanta, kierownika budowy lub robót oraz inspektora nadzoru inwestorskiego są uprawnienia budowlane21 Za samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uważa się zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane z 1994 r. [2] działalność obejmującą: 1. projektowanie, sprawdzanie projektów i sprawowanie nadzoru autorskiego, 2. kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi 3. kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów, 4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego, 5. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, 6. rzeczoznawstwo budowlane. Podstawą do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, mogą być osoby które posiadają: a) uprawnienia budowlane (art. 14 ust. 1), b) wpis w drodze decyzji, do centralnego rejestru Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego po 1994 r. (art. 88a ust.1 pkt. 3), c) wpis na listę członków właściwej izby samorządu budowlanego, potwierdzony zaświadczeniem (art. 12 ust. 7). Pełnienie samodzielnych funkcji technicznych powinno być z należytą staranność w wykonywaniu pracy, dbając o jej właściwą organizację i jakość (art. 12 ust. 6). (1) Uprawnienia budowlane po 1994 r. W budownictwie posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych jest potwierdzane decyzją o nadaniu: uprawnień budowlanych (art.12 ust.2). Uprawniania budowlana w świetle art. 14 Prawa budowlanego są udzielane w następujących specjalnościach: 1. architektonicznej, 2. konstrukcyjno-budowlanej, 2a) drogowej, 2b) mostowej, 2c) kolejowej 2d) wyburzeniowej, 2e) telekomunikacyjnej 3. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 4. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektro energetycznych. Uprawnienia budowlane mogą być udzielane (art.13 ust.1) bez ograniczeń (inżynierowie) i w ograniczonym zakresie (technicy) do: 1) projektowania, 2) kierowania robotami budowlanymi. Uprawnienia do projektowania stanowią podstawę do: > projektowanie, sprawdzanie projektów i sprawowanie nadzoru autorskiego Uprawnienia do kierowania robotami stanowią również podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji (art. 13 ust. 3) w zakresie: > kierowania budową i innych robotami budowlanymi (art. 12 ust.1 pkt 2) > kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych (art.12 ust.1 pkt 3), > wykonywania nadzoru inwestorskiego (art.12 ust.1 pkt 4)22 (2) Uprawnienia budowlane w latach Osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy Prawo budowlane 1994 r. (art. 104) [1] tj. do dnia 1 stycznia 1995 r. uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w zakresie wynikających z wydanych decyzji na podstawie następujących aktów prawnych: Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia r. o prawie budowlanym i zabudowie osiedli (Dz. U. RP z 1928 r. Nr 23, poz.202 i z 1939 r. Nr 34, poz.216), Ustawa z dnia r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1961 r. Nr 7, poz. 46 i z 1965 r. Nr 13, poz. 91), Ustawa z dnia r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1974 r. Nr 38, poz. 229 z późn. zm.), 2.5. Odpowiedzialność osób pełniących samodzielne funkcje Odpowiedzialność cywilna określana jest na podstawie: (1) Ustawy z r. o samorządzie zawodowym architektów inżynierów budownictwa i urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42) [17] (2) Rozporządzenie Ministra Finansów z r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej architektów i inżynierów budownictwa ( Dz. U. z 2002 r. Nr 41,poz.367), (3) Obwieszczenia Ministra Finansów z r. w sprawie wysokości opłaty karnej z tytułu niespełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego.(dz. Urz. MF z 2002 r. Nr 1, poz. 5 oraz Nr 11, poz. 57). Członek izby samorządu zawodowego (art. 6 ust. 2) podlega obowiązkowi ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej (OC) za szkody, które mogą wynikać w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych ( 2 [2]), Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilnej za szkody na podstawie umowy OC zawartej z zakładem ubezpieczeń w terminie 30 dni od dnia wpisu na listę członków izby. Odszkodowanie ustala się i wypłaca ( 8 ) w granicach odpowiedzialności cywilnej w odniesieniu do jednego zdarzenia prawnego w wysokości równo wartości w złotych euro Odpowiedzialność dyscyplinarna określana jest na podstawie ustawy o samorządzie zawodowym [17] w odniesieniu do członków izby (art. 45 ust 1), którzy podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za zawinione naruszenie obowiązków art. 41 gdy: 1) nie przestrzega przy wykonywaniu czynność zawodowych, obowiązujących przepisów oraz zasad wiedzy technicznej, 2) nie przestrzega zasad etyki zawodowej, 3) nie stosuje się do uchwał organów izby, 4) nieregularnie opłaca składki członkowskie23 Postępowanie dyscyplinarne wszczyna się (art.47 ust 1)na wniosek Okręgowej Rady Izby przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym, który może orzec następujące kary w świetle art. 54, ust. 1: 1) upomnienie, 2) nagana, 3) zawieszenie, na okres do 2 lat w prawach członka izby, 4) skreślenie z listy członków izby Odpowiedzialność zawodowa wynika z ustawa z r. Prawo budowlane [1] i dotyczy osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, które : 1) dopuściły się występków lub wykroczeń, określonych ustawą; 2) zostały ukarane w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 3) wskutek rażących błędów lub zaniedbań, spowodowały zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska albo znaczne szkody materialne, 4) nie spełniają lub spełniają niedbale swoje obowiązki, Popełnienie czynów powodujących odpowiedzialność zawodową w budownictwie jest zagrożona następującymi karami: 1) upomnieniem, 2) upomnieniem z jednoczesnym nałożeniem obowiązku, złożenia, w wyznaczonym terminie, ponownego egzaminu na uprawnienia budowlane, 3) zakazem wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, na okres od roku do 5 lat, połączonym z obowiązkiem złożenia ponownego egzaminu na uprawnienia budowlane, Odpowiedzialność karna wynika z ustawy z r. - Prawo budowlane, ustawy Kodeks karny z 1997 r. (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ) rozdział. IV, art. 33 3, ponadto także Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z r. w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 174, poz.1423) oraz ustawa z dnia r. o zmianie ustawy Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 1998 r. Nr 113, poz.717 ): WYSTĘPKI Kto (art. 90), w przypadku (samowoli budowlanej) określonej w art. 48 nie wykona rozbiórki obiektu budowlanego wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę zgodnie z decyzją właściwego organu, art. 49b nie wykona rozbiórki obiektu budowlanego wybudowanego bez wymaganego zgłoszenia zgodnie z decyzją właściwego organu, art. 50 ust. 1 pkt. 1 prowadzi roboty budowlane po ich wstrzymaniu przez właściwy organ podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2,24 Kto (art. 91 ust. 1) w odniesieniu do: pkt 1. udaremnia określone ustawą czynności właściwych organów pkt 2 wykonuje samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, nie posiada odpowiednich uprawnień budowlanych lub prawa wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku, Kto nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiektu w sposób niezgodny z przepisami, lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z art. 91a podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. Nowy przepis karny wynikający z art. 91a wprowadzony aktualną zmianą ustawy Prawo budowlane, kwalifikuje się jako występek karany grzywną w stawkach dziennych (10 do 360) zgodnie z przepisem art ustawy Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz.553) określając liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki (od 10 do 2000 zł.). Sąd rejonowy orzekanie w sprawach o czyny, określone w art. 90, 91 i 91a na podstawie przepisów Kodeksu karnego, rozdział IV ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 88,poz.553). WYKROCZENIA Kto (art. 92): 1) w razie katastrofy budowlanej, nie spełnia obowiązku określonych w art. 75 (organizuje doraźna pomoc, zabezpiecza miejsce katastrofy, zawiadamia o katastrofie właściwe organy) 2) nie spełnia określonego w art. 70 ust. 1, obowiązku usunięcia stwierdzonych uszkodzeń lub uzupełnienia braków, mogących spowodować niebezpieczeństwo dla ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska, 3) utrudnia, określone ustawą czynności właściwych organów, podlega karze aresztu ograniczenia albo pozbawienia wolności albo karze grzywny. Sąd rejonowy orzeka kary za wykroczenia wynikające z art. 92 na podstawie Ustawy Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 1998 r. Nr 113, poz.717 ). Kto zgodnie z art. 93: 1) przy projektowaniu lub wykonywaniu robót budowlanych w sposób rażący nie przestrzega przepisów art. 5, 1a) przy wykonywaniu robót budowlanych stosuje wyroby, naruszając przepis art. 10, 3) dokonuje rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części, naruszając przepisy art. 28 lub art. 31 ust. 2, 4) przystępuje do budowy lub prowadzi roboty budowlane bez dopełnienia wymagań określonych w art. 41 ust. 4 (zawiadomienia o rozpoczęciu robót), art. 42 (zapewnić kierownika budowy), art. 44 (zawiadomienia o zmianach kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta) art. 45 ( nie prowadzenia dziennika budowy),25 5) dostarcza lub umożliwia dostarczenie energii, wody, ciepła lub gazu, naruszając przepis art. 41 ust. 5 (bez okazania pozwolenia na budowę lub zgłoszenie), 6) wykonuje roboty budowlane w sposób odbiegający od ustaleń i warunków określonych w przepisach, pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę bądź w zgłoszeniu budowy lub rozbiórki, bądź istotnie odbiegający od zatwierdzonego projektu, 8) nie spełnia obowiązku, o którym mowa w art. 62 ust. 1 (utrzymania i użytkowania obiektu zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust.2), 9) nie spełnia, obowiązków określonych w > art. 63 ust. 1 przechowywania dokumentów obiektu budowlanego ust. 2 opracowania świadectwa energetycznego budynku o pow. użytkowej powyżej 1000 m 2, ust. 3 sporządzenia świadectwa energetycznego budynku gdy uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna) oraz > art. 64 ust. 1 obowiązku prowadzenia ksiązki obiektu budowlanego, ust. 3 dołączenia do książki obiektu budowlanego protokołów z kontroli okresowych obiektu budowlanego, ocen i ekspertyz dotyczących jego staniu technicznego 9a) nie spełnia obowiązku (przez osobę dokonująca kontroli usunięcia uszkodzenia oraz uzupełnienia braków)) przesłania kopii protokołu do właściwego organu, o którym mowa w art. 70 ust. 2, 9b) zmienia sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganego zgłoszenia, o którym mowa w art. 71 ust. 2, albo pomimo wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 71 ust. 3-5, 10) nie udziela informacji lub nie udostępnia dokumentów, o których mowa w art. 81c ust. 1, żądanych przez właściwy organ, związanych z prowadzeniem robót budowlanych, przekazaniem obiektu budowlanego do użytkowania lub jego utrzymaniem, 11) sporządza i przekazuje do obrotu prawnego świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, lokalu lub będącej nieruchomością części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową nie posiadając uprawnień, o których mowa w art. 5 ust. 8,". podlega karze grzywny. Orzekanie w sprawach o czyny, w art. 93 następuje na podstawie ustawy Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 1998 r. Nr 113,poz.717) przez organy nadzoru budowlanego (Dz. U. z 2002 r. Nr 174, poz.1423) zgodnie z art. 95 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2001 r. Nr 106, poz.1148).26 2.6. Rola organów właściwych w procesie budowlanym Właściwe organy działają w sprawach budownictwa od 1 stycznia 1999 r. jako organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości, określonej w rozdz. 8 ustawy Prawo budowlane [2] w dwóch pionach: 1) administracji architektoniczno-budowlanej, której zadania wykonuje starosta i wojewoda, a właściwość rzeczowa organu ma charakter formalny, wynikający z art.29-31, 33-36, 71, 81, 82b ust.1 pkt 1 i art. 82b ust.2 [2] oraz 2) nadzoru budowlanego, którego zadania wykonuje: powiatowy inspektor nadzoru budowlanego i wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Właściwość rzeczowa organu nadzoru budowlanego [2] na szczeblu powiatu reprezentuje powiatowy inspektor nadzoru budowlanego dla którego zadania i kompetencje wynikają z art. 36a ust. 4, art. 40 ust. 2, art. 41 ust. 4, art. 44 ust.1, art i 54, art. 55, 57, 59a, 59c, 59d, 59g także art. 84 ust. 1 i 2 oraz 84a i 85. Zadania nadzoru budowlanego na szczeblu województwa wykonuje wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, wchodzącego w skład zespolonej administracji wojewódzkiej a centralnym organem jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego administracji rządowej w sprawach administracji architektoniczno - budowlanej i nadzoru budowlanego. 3. Budowlany proces inwestycyjny 3.1. Pojęcia ogólne i studia w realizacji inwestycji Inwestowanie w budownictwie działalność gospodarcza inwestorów, polegająca na ponoszeniu nakładów finansowych na tworzenie nowych obiektów budowlanych lub powiększanie istniejących środków trwałych przez ich przebudowę w celu osiągnięcia zysku albo spełnienie potrzeb funkcjonalnoużytkowych lub wdrożenie nowych rozwiązań wprowadzających postęp techniczny [18]. Inwestor to osoba fizyczna lub prawna, podejmująca budowę, pełniąca wiodącą rolę jako uczestnik procesu inwestycyjnego i budowlanego, dysponująca finansami, podejmująca różne rozstrzygająca i decyzje dla inwestycji ale także ponosząca skutki nieprawidłowych decyzji i wadliwego doboru partnerów. Proces inwestycyjny stanowi zespół czynności rzeczowych i działań prawnych jakie należy wykonać dla określenia celu inwestowania w budownictwie od prac przedinwestycyjnych aż do momentu oddania do użytkowania obiekty budowlanego wraz z instalacjami i urządzeniami. Wyróżnia się następujące studia i decyzje na etapie przedinwestycyjnym: > studia i analizy przedinwestycyjne > studium programowo-przestrzenne > stadia dokumentacji projektowej i ich funkcje > analiza wykonalności inwestycji > decyzja inwestora o podjęciu inwestycji27 Powyższe działania w zakres podjętych decyzji inwestycyjnych w fazie I opracowań studialnych i analiz przedinwestycyjnych przedstawia poniższa tabelą zgodnie publikacją [18]:28 3.2. Proces inwestycyjny w świetle zamówień publicznych W celu realizacji przedsięwzięcia budowlanego na etapie przygotowania inwestycji w świetle zamówień publicznych, należy wykonać następujące czynności i opracowania w fazie II co przedstawia poniższa tabela zgodnie z publikacją [18].29 Zestawienie powyższe (tabelaryczne faza I i II) nie ma charakteru obligatoryjnego, a powinno spełniać funkcję pomocniczą w studium przygotowania i realizacji inwestycji. Dla inwestycji prostych lub robót jednorodnych należy pominąć opracowanie studiów jak: analizy przedprojektowe, studium programowo - przestrzenne czy projekt wstępny. W ramach procedury zamawiania prac projektowych dla zamierzenia budowlanego należy ustalić i szczegółowo uzgodnić składniki dokumentacji projektowej.30 3.3. Proces budowlany w świetle Prawa budowlanego Proces budowlany - to czynności i działania, objęte ustawa Prawo budowlane [2] dotyczące: przygotowania, budowy i oddania do użytku obiektu budowlanego, w tym: q uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, q opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę, q zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych q roboty przygotowawcze na terenie budowy (geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie, wykonanie niwelacji terenu, zagospodarowanie placu budowy wraz z przyłączami do sieci infrastruktury dla potrzeb wykonawców), q realizacja obiektu - wykonywanie robót budowlanych zasadniczych i specjalistycznych, q dokonywanie odbiorów częściowych, prób i sprawdzeń instalacji i urządzeń technicznych, q przygotowanie dokumentacji powykonawczej i dokonanie odbioru gotowego obiektu budowlanego, Przedmiotem projektowania i wykonawstwa (realizacji) w procesie budowlanym mogą być zgodnie z art. 3 [2] obiekty budowlane do których zaliczamy budynki wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz budowle stanowiące całość techniczno-użytkową z instalacjami i urządzeniami oraz przedsięwzięcia w odniesieniu do: 1) budowy oznacza, wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego (art. 3 pkt. 6), 2) robót budowlanych oznacza, realizację robót i budowy, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, jak również wszelkie rodzaju instalacje (art. 3 pkt 7), 3) remontu - oznacza, wykonanie w istniejącym obiekcie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów innych niż użyto w stanie pierwotnym (art. 3 pkt 8). 4) przebudowy oznacza, wykonanie robót, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości i szerokości i liczby kondygnacji (art. 3 pkt 7a). Przebieg procesów inwestycyjnych w poszczególnych fazach realizacji obiektu budowlanego, który wymaga uzyskania pozwolenia na budowę przedstawia załączony schemat BUDOWLANY PROCES INWESTYCYJNY 31 32 4. Faza przygotowania inwestycji budowlanych 4.1 Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [3] ustala przeznaczenia terenu i warunki zabudowy oraz zagospodarowania terenu inwestycji następująco: art. 4 ust 1 Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (uchwalony przez 1995 r. z terminem ważności do dnia 31 grudnia 2003 r.) art. 4 ust 2. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym: 1) lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego; 2) sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. a) Ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu inwestycji w wypadku aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następuje na wniosek I n w e s t o r a, który występuje: 1) o wydanie informacji o uwarunkowaniach zagospodarowania przestrzennego gminy: > WNIOSEK o wydanie informacji ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta (wzór Nr 1), > WNIOSEK o wydanie informacji w sprawie przeznaczenia terenu w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta (wzór Nr 2). 2) o wydanie zaświadczenia (wypisu) określającego warunki i wymagania w sprawie przeznaczenia terenu dla inwestycji > WNIOSEK o wydanie zaświadczenia w sprawie przeznaczenia terenu w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta ( wzór Nr 3),33 b) Ustalenie przeznaczenia terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, na wniosek I n w e s t o r a : WNIOSEK o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (wzór Nr 4), zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1 [3] WNIOSEK o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (wzór Nr 5), zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 [3] WNIOSEK o wydanie decyzji o warunkach zabudowy o zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (wzór Nr 6), WNIOSEK o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy (wzór Nr 7) Wymagania ogólne dotycząc decyzji lokalizacyjnych: A. DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO (inwestycji ponadlokalnych), zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1 [3] w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie WNIOSKU (wzór Nr 4) o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego DECYZJA O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Inwestycji celu publicznego - należy przez to rozumieć działania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), stanowiące realizację celów, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z zm.) oraz zgodnie z art. 54 ustawy [3] powinna określić w szczególności:, 1) rodzaj inwestycji dla których może wystąpić potrzeba uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego [3], wydzielone grunty: pod drogi publiczne, obiekty i urządzenia transportu publicznego, łączności publicznej i sygnalizacji, budowa i utrzymanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń przesyłania pary, gazów i energii elektrycznej, budowa urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, oczyszczania ścieków oraz gromadzenia i utylizacji odpadów, budowa oraz utrzymanie obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska, zbiorników zaopatrzenia w wodę oraz służących ochronie przed powodzą, urządzeń melioracji wodnych, budową i utrzymaniem pomieszczeń dla organów władzy, administracji, sądów i prokuratury, państwowych szkół, publicznych obiektów ochrony zdrowia, podszkoli, domów opieki społecznej i placówek opiekuńczowychowawczych, budowy i utrzymania obiektów oraz urządzeń: na potrzeby obronności państwa i ochrony granicy państwowej, zakładów karnych oraz zakładów dla nieletnich, zakładanie i utrzymanie cmentarzy,34 pomniki zagłady i pamięci narodowej. UWAGA: Inwestycje nie wymienione w powyższym wykazie nie są inwestycjami celu publicznego. Dodatkowo ustawa [3] w ramach inwestycji celu publicznego, wyróżnia: inwestycje lokalne celu publicznego, które swym zasięgiem obsługują jedną gminę inwestycje ponadlokalne celu publicznego, które swoim zasięgiem obejmują więcej niż jedną gminę lub mają zasięg powiatowy, wojewódzki i krajowy. Stosownie do tej klasyfikacji decyzje o jej lokalizacji wydaje wojewoda lub wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Właściwy organ w postępowaniu związanym z wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dokonuje analizy: a) warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych; b) stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji Wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie wymagają: roboty budowlane polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej 2) warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, a w szczególności w zakresie: a) warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, b) ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, c) obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, d) wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich, e) ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych, 3) linie rozgraniczające teren inwestycji, wyznaczone na kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1: 500 lub 1: a dla inwestycji liniowych w skali 1: Informacja dodatkowa: W przypadku budowy obiekty liniowego (art. 5a ust. 1 [2]), którego przebieg został ustalony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a także wykonywanie innych robót budowlanych dotyczących obiektu liniowego, gdy liczba stron w postępowaniu przekracza 20, stosuje się przepisy art. 49 Kpa pozwalający na wywieszenie decyzji (tablica ogłoszeń) w urzędzie przez okres 14 dni i po tym terminie decyzja jest prawomocna. Przepisu art. 5a ust. 1 nie stosuje się do inwestora oraz właścicieli, użytkowników wieczystych i zarządców nieruchomości, jeżeli na tych nieruchomościach są lub będą wykonywane roboty budowlane.35 W przypadku inwestycji celu publicznego wykraczającej poza obszar jednej gminy decyzję wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, na którego obszarze znajduje się największa część terenu pod inwestycje. Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego prowadzi: marszałek województwa dla inwestycji o znaczeniu krajowym i wojewódzkim wójt, burmistrz albo prezydent miasta dla inwestycji o znaczeni powiatowym i gminnym. Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego można zawiesić na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Wznowienie postępowanie i wydanie zawieszonej decyzja, jest podejmowane przez właściwy organ jeżeli: w ciągu 2-ch miesięcy od dnia zwieszenia, rada gminy nie podejmie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego albo w okresie zawieszenia postępowania nie uchwalono planu miejscowego lub jego zmiany. B. DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY DLA INNYCH INWESTYCJI, zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 [3] w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie WNIOSKU (wzór Nr 5) o wydanie decyzji o warunkach zabudowy DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY dla innych inwestycji przy braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Decyzja w tym zakresie ustala rozporządzenie Ministra Infrastruktur z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1588) [5]. W celu ustalenia wymagań ( 3 ust. 1) dla nowej zabudowy i zagospodarowania terenu, właściwy organ wyznacza wokół działki budowlanej obszar analizowany (teren określony i wyznaczony granicami, którego funkcję zabudowy i zagospodarowania oraz cechy zabudowy i zagospodarowania analizuje się w celu ustalenia wymagań dla nowej zabudowy i zagospodarowania) w którego granice są wyznaczone na kopii mapy w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy i nie mniejszej jednak niż 50 m.36 Decyzja o warunkach nowej zabudowy i zagospodarowania terenu powinna określić ( 1) następujące ustalenia dotyczące: 1) linii zabudowy wyznacza się jako przedłużenie linii istniejącej zabudowy na działkach sąsiednich, 2) wskaźnika wielkości powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni działki albo terenu wyznacza się na podstawie średniego wskaźnika wielkości dla obszaru analizowanego 3) szerokości elewacji frontowej, znajdującej się od strony frontu działki wyznacza się dla nowej zabudowy na działkach w obszarze analizowanym, z tolerancja do 20%, 4) wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki wyznacza się dla nowej zabudowy jako przedłużenie tych krawędzi odpowiednio do istniejącej zabudowy na działkach sąsiednich, 5) geometrii dachu dotyczącej kąta nachylenia, wysokości kalenicy i układu połaci dachowych ustala się odpowiednio do geometrii dachów występujących na obszarze analizowanym. Wydanie decyzji o warunkach nowej zabudowy (art. 61 ust. 1 ustawy [3]) jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków: 1) co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu; 2) teren ma dostęp do drogi publicznej; 3) istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego oraz że zostanie zagwarantowane w drodze umowy zawartej miedzy właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem; 4) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów; 5) decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi; Powyższy warunek wymieniony w pkt 1) nie stosuje się do: inwestycji produkcyjnych lokalizowanych na terenach przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, zabudowy zagrodowej, gdy powierzchnia gospodarstwa rolnego związanego z tą zabudową przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w danej gminie, Warunki i wymagania dotyczące nowej zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się w decyzji o warunkach zabudowy na podstawie przeprowadzonej analizy wyznaczonego obszaru ( 3 ust. 1) z której wnioski zawierające część tekstową i graficzną stanowią załącznik do decyzji o warunkach zabudowy.37 Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydaje wójt, burmistrz albo prezydent w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku a gdy sprawa jest skomplikowana okres wydania decyzji może trwać nawet dwa miesiące (duże inwestycje i urząd musi zebrać opinię innych organów np. Regionalnego Inspektoratu Ochrony Środowiska). Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy można zawiesić na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy (art. 62 ust. 1 ustawy) od dnia złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy. Wznowienie postępowania i wydanie zawieszonej decyzji jest podejmowane przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta jeżeli: w ciągu 2-ch miesięcy od dnia zawieszenia postępowania rada gminy nie podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego albo w okresie zawieszenia postępowania nie uchwalono miejscowego planu jego zmiany, Od decyzji o warunkach zabudowy można się odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ciągu 14 dni. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy jednemu wnioskodawcy musi dotrzeć do pozostałych wnioskodawców i właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości za tzw. poświadczeniem zwrotnym, dostarczonym przez pocztę do urzędu. Odwołania od takiej decyzji mogą też wnieść sąsiedzi, którzy dostają do wiadomości decyzje związane z planowaną inwestycją (budową) na określonym terenie (działce). Decyzji o warunkach zabudowy dotyczącą tego samego terenu (działki) może uzyskać kilka osób i jeżeli : po upływie 14 dni odwołanie nie wpłynie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu uprawomocnia się i można się starać o pozwolenie na budowę, jedna z osób dostanie, opierając się na tej decyzji, pozwolenie na budowę, inne decyzje wygasają. Gmina nie może odmówić wydania decyzji o warunkach zabudowy, jeżeli planowana inwestycja nie jest sprzeczna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku budowy obiektu liniowego (art. 5a ust. 1 [2]), którego przebieg został ustalony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a także wykonywania innych robót budowlanych dotyczących obiektu liniowego, gdy liczba stron w postępowaniu przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.38 4.2. Mapa zasadnicza i podkłady geodezyjne do projektowania Inwestor zabezpiecza: niezaktualizowaną kopię (wyrys) mapy zasadniczej dla celów uzyskania decyzji o warunkach zabudowy oraz otrzymania warunków technicznych przyłączenia budynku do sieci, aktualną mapę zasadniczą z klauzulą Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych dla celów przygotowania projektu zagospodarowania działki lub terenu w projekcie budowlanym (art. 34 ust. 3 pkt 1 [1] oraz wykonania projektu przyłączy (art. 29 ust. 1) [2] kopię mapy ewidencyjnej lub mapę sytuacyjno - wysokościową dla zaznaczenia terenu na którym będzie realizowane przedsięwzięcie w związku z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach [6][21]. Zamówienie map zasadniczych [18 ] z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Wydziale Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta aa wniosek (wzór Nr 4) obciąża inwestora Dokumentacja geologiczno-techniczna Dokumentacja stanowi wyniki badań geologiczno inżynierskich oraz geotechnicznego posadowienia obiektu budowlanego w zależności od potrzeb, zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 4 [1] oraz stanowi opracowanie na podstawie rozporządzenia MSW i A z dnia r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektu budowlanych (Dz. U. z 1998 r. Nr 126,poz. 839) [20]. Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektu budowlanego obejmuje: > fundamentowanie, > określenie nośności i stateczności podłoża gruntowego, > ocenę stateczności skarp, wykopów i nasypów, > wybór metody wzmocnienia podłoża gruntowego, > ocenę oddziaływania wód gruntowych na budowę, > wykonanie barier uszczelniających, > wybór metody podtrzymania skarp, > ustalenie i weryfikację wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego i podłoża gruntowego w różnych fazach budowy i eksploatacji Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko RAPORT Zmiana ustawy z dnia 18 maja 2005 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954 [4]) określa nowe podejście do oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia (art. 46 ust. 2) zamierzenia budowlanego przez uzyskania decyzji administracyjnej (art. 56 ust. 1 do 9) w formie: Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uzyskanej na wniosek inwestora w rozumieniu art. 46a ust. 1 ustawy w trypie wyodrębnionego postępowania organu ochrony środowiska podległego Wojewodzie, Staroście, Wójtowi, Burmistrzowi lub Prezydentowi Miasta. 39 Przedsięwzięcia mające znaczące oddziaływanie na środowisko z powodu zmiany sposobu zagospodarowania terenu, jak też działalności produkcyjnej i technologicznej zakładów, ustawa wymaga sporządzenia: Raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jako zwięzłego dokumentu o charakterze publicznym, opracowanym na etapie kwalifikacji przedsięwzięcia do oceny oddziaływania na środowisko. Czynności wstępne przed realizacja przedsięwzięcia to sprawdzenie do jakiej kategorii zaliczane jest planowane przedsięwzięcie [6]: - grupa I - przedsięwzięcia dla których raport jest obowiązkowy - grupa II - przedsięwzięcia dla których raport może być wymagany. Proces inwestycyjny przedsięwzięcia z uwzględnieniem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach40 Ocena oddziaływania projektowanych inwestycji przemysłowych na środowisko ustalona zostaje na podstawie danych wynikających z RAPORTU który zostaje sporządzonego przy planowaniu inwestycji budowlanych i przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy, zgodnie z art. 46, 52 i 56 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954) [4] oraz aktów wykonawczych [5][20][21]. Planowane przedsięwzięcia, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony i jeżeli może znacząco oddziaływać na ten obszar - dopuszczalne jest do realizacji wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach". Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołączana jest do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub do zgłoszenia, która powinno nastąpić nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, w przypadku: 1) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji, 2) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia (wzór Nr 9). W zależności od klasyfikacji przedsięwzięcia [6] należy opracować i dołączyć do wniosku : 1) Kartę informacyjną przedsięwzięcia w przydatku inwestycji zakwalifikowanych zgodnie mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko ( 3 [5]) zawierającą dane zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy [3] grupa II - przedsięwzięcia dla których raport może być wymagany. 2) Raport o oddziaływaniu na środowisko zgodnie z art. 66 ustawy [3] w przypadku przedsięwzięcia mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z 2 [5] grupa I - przedsięwzięcia dla których raport jest obowiązkowy Organy właściwe do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach to: 1) wojewoda - w przypadku: a) będących przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko (dróg, linii kolejowych, napowietrznych linii elektroenergetycznych, instalacji do przesyłu ropy naftowej, substancji chemicznych lub gazu, sztucznych zbiorników wodnych), b) przedsięwzięć na terenach zamkniętych, c) przedsięwzięć realizowanych na obszarach morskich, d) zmiany lasu na użytek rolny niestanowiącego własności Skarbu Państwa, 2) starosta - w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów; 3) dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych - w przypadku zmiany lasu, stanowiącego własność Skarbu Państwa, na użytek rolny; 4) wójt, burmistrz lub prezydent miasta - w pozostałych przedsięwzięć.41 4.5. Oświadczenie o posiadaniu prawa do terenu Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (art. 3 pkt 11) stanowi tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych; Dokument potwierdzający prawo do terenu w formie oświadczenia zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt. 2 ustaw [1] oraz rozporządzenia wg zał. Nr 2 [22] ma charakter dowodowy dołączony przez inwestora do dokumentacji budowlanej lub złożony na podstawie postanowienia właściwego organu. inwestor składa, OŚWIADCZENIE o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (wzór Nr 10), na podstawie dokumentów takich jak: (1) prawo własności (wypis z księgi wieczystej), (2) akt notarialny zakupu, (3) akt notarialny darowizny, (4) postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, (5) umowa użyczenia dzierżawy lub najmu w której powinno być zapisane prawo do prowadzenia budowy, (6) pisemna zgoda właściciela na prowadzenie robót budowlanych (np. na działce rodziców). (7) tytuł użytkowania wieczystego (art K.c.) pod rygorem odpowiedzialności karnej (zgodnie z art. 233 K.k.) za podanie nieprawdy, potwierdzając własnoręcznym podpisem prawdziwość danych za mieszczonych w oświadczeniu. Informacja dodatkowa Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2011 r. Prawo do dysponowania nieruchomością nie jest wymagane w postępowaniu naprawczym, przeprowadzonym na podstawie ustawy [2] jeżeli dotyczy decyzji organu nadzoru budowlanego w odniesieniu do: > art. 50 wstrzymania prowadzenia robót budowlanych bez wymaganego pozwolenia na budowę czy > art. 51 ust.1 pkt 2 wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem, ponieważ działania inwestora w powyższych przypadkach mają charakter materialno-prawny, a nie dotyczą kwestii procesowych i formalnych. Powyższe stanowisko jest zgodne z uchwałą NSA z dnia 10 stycznia 2011 r. sygn. akt II OPS 2/10, w której art. 50 i 51 ustawy [1] nie stanowi podstawy do wydania decyzji nakładającej na inwestora obowiązek złożenia w świetle art. 32 ust. 4 pkt 2 tej ustawy, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.42 5. Faza projektowania - dokumentacja inwestycji 5.1. Projekt budowlany W procesie budowlanym w rozumieniu art. 34 Prawa budowlanego [1] dla uzyskania pozwolenia na budowę należy opracować projekt budowlany który powinien spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy oraz w rozporządzeniu w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego [8]. Projekt budowlany powinien zawierać 1) projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie i powinien obejmować: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układ istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzenia lub oczyszczenia ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich. Projekt zagospodarowania działki lub terenu powinien być sporządzony na mapie w skali1:500 lub 1:1000 lub większej, dostosowanej do rodzaju i wielkości obiektu lub zamierzenia budowlanego, zapewniającej jego czytelność. 2) projekt architektoniczno-budowlany, powinien określać funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne a także materiałowe, zasady nawiązania do otoczenia jak również opis dostępności dla osób niepełnosprawnych. Projekt architektoniczno-budowlany obiektu budowlanego powinien zawierać zwięzły opis techniczny oraz część rysunkową sporządzana w skali 1:200 (duże obiekty), 1:100 (pozostałe obiekty), i 1:50 (wydzielone części obiektu podlegające przebudowie lub rozbudowie) dostosowaną do charakteru obiektu budowlanego oraz stopnia dokładności oznaczeń graficznych na rysunkach. W stosunku do obiektu budowlanego liniowego należy dobierać skale rysunków dostosowaną do długości obiektu i możliwości jego odwzorowania z dokładnością zapewniającą czytelność projektu budowlanego. Od 1 stycznia 2009 r. [8] w opisie projektu budowlanego należy ponadto: 11 pkt 9 obliczyć charakterystykę energetyczna obiektu budowlanego, zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z rozporządzeniem [24] z wyjątkiem obiektów wymienionych w art. 20 ust. 3 pkt 2 (obiekty o prostej konstrukcji, jak; budynki mieszkalne jednorodzinne, niewielki obiekty gospodarcze, inwentarskie i składowe) określająca w zależności od potrzeb:43 a) bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje energii, stanowiących jego stałe wyposażenie budowlanoinstalacyjne, z wydzieleniem mocy urządzeń służących do celów technologicznych związanych z przeznaczeniem budynku, b) w przypadku budynku wyposażonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub chłodnicze - właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi, wrót, a także przegród przezroczystych i innych c) parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych oraz innych urządzeń mających wpływ na gospodarkę energetyczna obiektu budowlanego, d) dane wykazujące, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych;, 11 pkt 10a dokonać analizę możliwości racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania słonecznego, energia wiatru, a także możliwości zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezpośredniego lub blokowego ogrzewania, w stosunku do budynku o powierzchni użytkowej, większej niż 1000 m 2, ; 3) Projekty przyłączy mogą stanowić zarówno części składowe projektu budowlanego lub oddzielne opracowanie. Projekt przyłączy powinien zawierać przebieg i parametry techniczne następujących przyłączy: energetycznego, gazowego, sieci ciepłowniczej, wodociągowego i kanalizacyjnego. Inwestor nie musi dołączać do projektu budowlanego oświadczeń o tym, że właściwe jednostki zapewnią dostawy energii, wody, ciepła i gazu i odbioru ścieków a także warunki przyłączenia obiektu do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, cieplnej, gazowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej. Projekt przyłączy należy złożyć wraz z projektem budowlanym do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Autor projektu budowlane (projektant) ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu (art. 20 ust. 2) pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienie budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego. Sprawdzenie (art. 20 ust. 3 pkt 2) nie wymagają projekty obiektów budowlanych o prostej konstrukcji, jak: budynki mieszkalne jednorodzinne, niewielki obiekty gospodarcze, inwentarskie i składowe.44 5.2. Dokumentacja projektowa Dla przeprowadzenia procedury przetargowej i dokonanie wyboru wykonawcy robót budowlanych w procesie zamówień publicznych zgodnie z art ustawy [7], należy opracować dokumentację projektową spełniająca wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.2072) [9] Dokumentacja projektowa powinna obejmująca: (1) projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych, (2) projekt wykonawczy, będący uszczegółowieniem rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym, (3) przedmiar robót, (4) informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, (5) inwestorskie założenia organizacji budowy, (6) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, (7) program funkcjonalno-użytkowy dla ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, (8) kosztorys inwestorski i planowanie kosztów prac projekt W świetle art. 31 ust. 1 zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót w rozumieniu ustawy Prawo budowlane [2] zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno użytkowego, który powinien zawierać opis zadania budowlanego i zakres robót budowlanych oraz ma charakteryzować wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne. Dla przeprowadzenia procedury przetargowej oraz przebiegu procesu budo - wlanego ważną rolę odgrywa projekt wykonawczy, który w świetle rozporządzenia [9] stanowi zgodnie z: Dokumentację projektową, służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, składa się w szczególności z: 1) projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych; 2) projektów wykonawczych w zakresie, o którym mowa w 5; 3) przedmiaru robót w zakresie, o którym mowa w 6; 4) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów.45 2. Dokumentacja projektowa, służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, składa się w szczególności z: 1) planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania; 2) przedmiaru robót, w zakresie o którym mowa w 6; 3) projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami. 3. Jeśli zamówienie na roboty budowlane, o których mowa w ust. 1 i 2, jest udzielane w trybie zamówienia z wolnej ręki lub w istotnych postanowieniach umowy przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru robót Projekt wykonawczy, który powinien uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych. 2. Projekt wykonawczy, który powinien zawierają rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót i zastosowanych skali rysunków w projekcie budowlanym wraz z wyjaśnieniami opisowymi, które dotyczą: 1) części obiektu, 2) rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych, 3) detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych, 4) instalacji i wyposażenia technicznego których przedstawienie (odzwierciedlenie) na rysunkach projektu budowlanego nie jest wystarczające dla potrzeb, o których mowa w ust Projekty wykonawcze, w zależności od zakresu i rodzaju robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, dotyczą: 1) przygotowania terenu pod budowę; 2) robót budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz robót w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, włącznie z robotami wykończeniowymi w zakresie obiektów budowlanych; 3) robót w zakresie instalacji budowlanych; 4) robót związanych z zagospodarowaniem terenu. 4. Wymagania dotyczące formy projektów wykonawczych przyjmuje się odpowiednio jak dla projektu budowlanego. 6. Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.46 5.3. Opiniowanie i uzgodnienie projektu budowlanego Obowiązek uzyskania opinii i uzgadniania projektu, może wynikać z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, warunków zabudowy lub z przepisów szczególnych. Na wniosek inwestora, starosta w przypadku braku kolizji projektowanych sieci, wydaje zaświadczenie w formie klauzuli (wzór): KLAUZULA POTWIERDZAJACA DOKONANIE UZGODNIENIA USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI I UZBROJENIA TERENU w terminie 14 dni od dnia przedłożenia wniosku, potwierdzające że dokonano uzgodnienia usytuowania projektowanego uzbrojenia terenu. W przypadku stwierdzenia kolizji projektowanej sieci z istniejącymi lub projektowanymi obiektami budowlanymi, starosta, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie, odmawia wydania zaświadczenia. Każdy egzemplarz projektu sieci albo przyłączy powinien być opatrzony klauzulą potwierdzającą dokonanie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z już istniejącym lub projektowanymi obiektami budowlanymi oraz o wprowadzeniu do geodezyjnej ewidencji i naniesieniu na mapie zasadniczej (a w przypadku jej braku), na mapie przeglądowej koordynowanych projektów na podkładzie kopii mapy topograficznej w skali 1: Koordynacja zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu albo gdy nastąpi utrata ważności z powodu zmiany lub uchylenia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na budowę. Po zrealizowaniu projektu przeprowadzana jest inwentaryzacja, która obejmuje również inne sieci uzbrojenia terenu znajdujące się w wykopie (odkrywce). Inwentaryzację i związaną z nią dokumentację, sporządza na zlecenie inwestora jednostka uprawniona do wykonywania prac geodezyjnych, która stwierdza zgodność lub rozbieżność realizacji sieci uzbrojenia terenu z koordynowanym projektem, przez dokonanie wpisu w dzienniku budowy, umieszczeniu stosownego zapisu w dokumentach inwentaryzacji oraz przekazuje inwestorowi mapę z wynikami inwentaryzacji.47 5.4. Przyłączenie do sieci obiektu i włączenia budowy do drogi a) Budowa przyłączy w stanie prawnym tj. od 26 września 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) [2] umożliwia inwestor na wybór procedury realizacji inwestycji korzystając z jednej z dwóch możliwości: (1) na zgłoszenie budowy (art. 30 ust.1 pkt 1a) ponieważ przepis art. 29 ust. 1 pkt 20 ustawy [2] zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę wykonania przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, niezależnie od tego czy są związane z jakimś obiektem budowlanym, czy prowadzą do niezabudowanych działek. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia oraz dołączyć: > oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane [23], > w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami, > projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane, > potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie uprawnienia budowlanego projektanta, > potwierdzone za zgodność z oryginałem zaświadczenie o przynależności do Izby Zawodowej (Budowlanej) Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia. Art. 57 ustawy [2] nakłada na inwestora obowiązek dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub do wniosku o pozwolenie na użytkowanie, potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy. (2) bez zgłoszenia budowy w świetle art. 29a ustawy [2] co daje inwestorowi możliwość realizacji przyłączy na podstawie sporządzonego projektu przyłącza (do konkretnego obiektu lub do niezabudowanej działki) na planie sytuacyjnym kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego uzgodnioną z zarządcą sieci. Do budowy przyłączy stosują się przepisy (art. 29a ust. 2) prawa energetycznego albo o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.48 b) Włączenie budowy do drogi art. 29 nowelizacji ustawy o drogach publicznej publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz i Nr 273, poz. 2703) określa nowe zasady wykonywania zjazdu z drogi przyległej do nieruchomości, po: >> uzyskaniu zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację >> uzgodnieniu z nim projektu budowlanego zjazdu >> uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę. Budowa i przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi publicznej, po uzyskaniu zezwolenia na lokalizację zjazdu w świetle art. 29 ustawy o drogach publicznych, pod warunkiem: > zezwolenia (ważne 3 lata) zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowy zjazdu w którym określa się miejsce lokalizacji zjazdu i jego parametry techniczne, > opracowania projektu budowlanego zjazdu i uzgodnienie go z zarządcą drogi, > uzyskanie pozwolenia na budowę a w przypadku przebudowy zjazdu dokonanie zgłoszenia budowy od właściwego organu administracji architektoniczno budowlanej, > uzyskanie zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z opisem sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego na czas prowadzenia robót oraz wniesienie opłaty za zajęcie tego pasa. Budowa zjazdu lub przebudowa zgodnie z procedurami procesu budowlanego, następuje po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na budowę, pobrania dziennika budowy i ustanowieniu kierownika budowy, złożeniu zawiadomienia na 7 dni o terminie rozpoczęcia robót a po ich zakończeniu zawiadomieniu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zamiarze rozpoczęcia użytkowania zjazdu, jeżeli po 21 dniach brak jest sprzeciwu Projekt organizacji robót budowlanych Projekt organizacji budowy i robót budowlanych stanowi aktualnie składnik dokumentacji inwestycji [9] w forma specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, w zależności od stopnia skomplikowania robót budowlanych, składają się ze specyfikacji robót podstawowych (obejmujących minimalny zakres scalonych robót, po wykonaniu których możliwe jest ich odebranie pod względem ilości i wymagań jakościowych) wg przyjętej systematyki i podziału wg Wspólnego Słownika Zamówień.49 Specyfikacje techniczne powinny określając: 1) roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę; 2) roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej; 3) roboty w zakresie instalacji budowlanych; 4) roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. Wspólne wymagania dotyczące robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia mogą być ujęte w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Opracowanie Specyfikacji techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych powinna zawierają co najmniej: 1) część ogólną, która powinna obejmować: a) nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego, b) przedmiot i zakres robót budowlanych, c) wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, d) informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia: organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunków dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni, e) w zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia - nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót, f) określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych; 2) wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości - poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm; 3) wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością; 4) wymagania dotyczące środków transportu;50 5) wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne; 6) opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia; 7) wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót; 8) opis sposobu odbioru robót budowlanych; 9) opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących; 10) dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne. Prace towarzyszące są to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych niezaliczane do robót tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) Kierownik budowy (art. 21a) jest obowiązany sporządzić lub spowodować sporządzenie przed rozpoczęciem budowy, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporządzenie (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) [24] uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i produkcji przemysłowej. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli: A. w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej wymienionych poniżej jeden z rodzajów robót budowlanych: 1) których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości; 2) przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi; 3) stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym; 4) prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych;51 5) stwarzających ryzyko utonięcia pracowników; 6) prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach; 7) wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych; 8) wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza; 9) wymagających użycia materiałów wybuchowych; 10) prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych. B. przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni 6. Faza administracyjno prawna procesu budowlanego 6.1. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 28 ust. 1 i 2) [1], którą od 11 lipca 2003 r. wydaną wyłącznie przez starosta. Warunkiem uzyskania pozwolenia na budowę (art.33 ust. 1) dla całego zamierzenia budowlanego jest złożenie wniosku przez inwestora i dołączenie do niego: a) 4 egz. projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczegółowymi oraz zaświadczeniami o prawie do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych przez projektanta, b) oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością (terenem) na cele budowlane, zgodnie z 1 pkt 1 (zał. nr. 1) [23] c) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 4) [3], d) inne dokumenty wymagane przepisami szczegółowymi, Dokumenty i procedury: 1) Inwestor składa w starostwie (urzędu powiatowego) zgodnie z art. 28 ust. 1 [1] WNIOSEK o pozwolenie na budowę/rozbudowę w formie określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia [23] (wzór Nr 11) lub o przeniesieniu decyzji art. 40 [2] (wzór Nr 12), 2) Obiekty, wymienione w art. 29 ust. 1 i 2 oraz art. 30 [2] na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, inwestor składa WNIOSEK przyjęcia zgłoszenia budowy lub wykonania robot budowlanych nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę (wzór Nr 13), 3) Dodatkowe dokumenty jako załączniki do w/w wniosków to:52 a) OŚWIADCZENIE projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany (wzór Nr 14), zgodnie z art. 20 ust. 4 [2], b) OŚWIADCZENIE posiadaniu prawa do dysponowania nie ruchomością na cele budowlane (wzór Nr 10) [23], c) PEŁNOMOCNICTWO udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy (wzór Nr 15), zgodnie z art. 32 i 33 1 i 2 Kpa pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, 6.2. Sprawdzenie formalne projektu budowlanego Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzaniu projektu budowlanego (art. 35) właściwy organ sprawdza formalnie: zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy, zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zaświadczenie projektanta o wpisie na listę członka izby samorządu zawodowego (art. 12 ust. 7) [1] jako podstawy do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, potwierdzenie wymaganego sprawdzenia projektu przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane (art. 12 ust. 1) i aktualne zaświadczenie o przynależność do właściwego stowarzyszenia zawodowego (art.12 ust. 7) [1]. W wypadku stwierdzenia nieprawidłowości w projekcie budowlanym, organ w drodze postanowienia wzywa do usunięcia usterek w określonym terminie, a w razie niewykonania zaleceń wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę. W razie spełnienia wymagań wynikających z art. 35 [1] właściwy organ nie może odmówić wydania decyzji o pozwolenia na budowę Decyzja o pozwolenia na budowę Uzyskanie pozwolenia na budowę na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust.1 i art. 36 [2] następuje w formie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę /rozbiórkę/wykonanie robót budowlanych (wzór Nr 16) określony w zał. Nr 3 do rozporządzenia [23]. Decyzja o pozwoleniu na budowę staje się prawomocna po 14 dniach od otrzymania pozwolenia, pod warunkiem że w tym terminie nikt z sąsiadów nie odwoła się od tej decyzji a do urzędu dotrą (pocztą) wszystkie poświadczenia zwrotne.53 W niektórych powiatach decyzja staje się ostateczna dopiero w momencie, gdy na dokumencie o pozwoleniu na budowę postawiona zostanie pieczątka urzędu można to nazwać klauzulą ostateczności. W przypadku gdy właściwy organ nie wyda decyzji (art. 35 ust.6) [1] w terminie 65 dni od daty złożenia wniosku, organ wyższego stopnia wymierza temu organowi, karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli nie rozpoczęto budowy przed upływem 3-ch lat, w którym decyzja stała się ostateczna lub jeżeli budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata (art. 37 ust. 1) [2].. Uzyskanie pozwolenia na budowę na podstawie art. 36 następuje w formie d e c y z j i o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę w formie określonej w zał. Nr 3 do rozporządzenia [23], stanowi podstawę prowadzenia robót budowlanych oraz określa szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie Budowa i roboty budowlane wymagające zgłoszenia Prawo budowlane [2] określa jakie budowy (art. 29 ust. 1) i roboty budowlane (art. 29 ust. 2) nie wymagają pozwolenia na budowę tylko zgłoszenie. Inwestor składa WNIOSEK o przyjęcie zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę (wzór Nr 13) określając w świetle art. 30 ust 2 ustawy [2].: > rodzaj, zakres i sposób wykonania robót budowlanych, > termin rozpoczęcia robót > oświadczenia o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (art. 32 ust. 4 pkt 2) [23], > opis, szkic lub rysunki zamierzonych robót budowlanych, > uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami w wypadku budowy przyłączy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20 w świetle art. 29a [2]: warunki przyłączenia obiektu do sieci, wydane przez jednostkę zarządzająca sieciami, projekt zagospodarowania działki lub terenu (sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej) wraz z opisem technicznym sieci, w przypadku budowy instalacji gazowych (art. 29 ust. 1 pkt 19) projekt powinien być uzgodniony z podmiotem właściwym lub rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, kopia uprawnień budowlanych projektanta zagospodarowania (potwierdzona za zgodność) wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Budowlanej Zgłoszenia (art. 30 ust. 5) [1] należy dokonać co najmniej na 30-dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do robót. Do wykonania robót można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od daty doręczenia zgłoszenia organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2-ch lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.54 Właściwy organ, wnosi sprzeciw do wniosku o zgłoszenie (art. 30 ust 6) jeżeli: 1) zgłoszenie dotyczy budowy lub robót objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę, 2) budowa lub roboty naruszają ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub inne przepisy, 3) zgłoszenie dotyczy tymczasowych obiektów budowlanych, Właściwy organ (art. 30 ust. 7) może nałożyć, w drodze decyzji, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, w zrozumieniu art. 29, jeżeli ich realizacja narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia oraz stanu środowiska Pozwolenie lub zgłoszenie na remont lub rozbiórkę obiektu budowlanego (1) Remonty obiektów budowlanych Remont budowlany w zrozumieniu art. 3 pkt 8 Prawa budowlanego [2] to wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegające na odtworzeniu pierwotnego stanu technicznego i użytkowego, wykraczających poza zakres bieżącej konserwacji, nie powodujących jednak zmian w użytkowaniu, przeznaczeniu i konstrukcji tego obiektu lub jego części. Remont podlega tylko zgłoszeniu istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 1) [1].. Bez znaczenia jest fakt czy remont wiąże się z wymianą elementów konstrukcyjnych budynku. W przypadku stwierdzenia (art. 66), że obiekt budowlany: 1) może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska albo 2) jest użytkowany w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, środowisku lub bezpieczeństwu mienia, albo 3) jest w nieodpowiednim stanie technicznym albo 4) powoduje swym wyglądem oszpecenie otoczenia właściwy organ nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie stwierdzonych nieprawidło - wości przez wykonanie remontu, określając termin wykonania obowiązku. W decyzji, właściwy organ może zakazać użytkowania obiektu budowlanego lub jego części do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Decyzja o zakazie użytkowania obiektu, podlega natychmiastowemu wykonaniu. (2) Rozbiórka obiektów budowlanych Sposób i warunki przeprowadzenia oraz tryb postępowania w sprawach robót55 budowlanych wykonywanych przy rozbiórce obiektów budowlanych, wynika z zakresu i metod prowadzenia robót: 1) Rozbiórka obiektów nie wymaga pozwolenia tylko zgłoszenia: a) budynki i budowle o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości b) obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, c) budynki i budowle jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki. W zgłoszeniu w/w obiektów należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót oraz termin rozpoczęcia rozbiórki, a także podać dane identyfikacyjne inwestora (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres). Do zgłoszenia należy dołączyć: > opis obiektu przeznaczonego do rozbiórki, > mapę z oznaczonym obiektem i odległościami od granic działki, > zgodę właściciela obiektu > upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora - oryginał lub urzędowo poświadczony odpisy Zgłoszenie zostaje rozpatrzone w terminie do 30 dni od dnia doręczenia wniosku. Do wykonania robót można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ nie wniesie sprzeciwu, w drodze decyzji, i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu rozpoczęcia prac. Roboty rozbiórkowe można rozpocząć przed ich zgłoszeniem, jeśli mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia. Rozpoczęcie takich robót nie zwalnia od obowiązku bezzwłocznego zgłoszenia prowadzonej rozbiórki. Ze względu na bezpieczeństwo ludzi lub mienia organ właściwy może też zażądać przedstawienia danych o obiekcie budowlanym lub informacji dotyczących prowadzenia robót rozbiórkowych. Jeżeli rozbiórka obiektów wymaga zachowania warunków bezpieczeństwa od których spełnienia może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką, właściwy organ może nałożyć na wnioskodawcę obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórka. W przypadku wydania przez organ administracyjny decyzji odmownej lub decyzji nakładającej obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę stronom przysługuje odwołanie do wojewody. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (za pośrednictwem organu, który decyzję wydał). 2) Rozbiórka obiektów wymagająca pozwolenia: a) budynki i budowle wpisane do rejestru zabytków b) obiekty budowlane o wysokości powyżej 8 m, w tym: > rozbierane metodami tradycyjnymi ręcznie lub przy użyciu56 urządzeń do mechanicznego kruszenia konstrukcji do wysokości 20 m. > rozbieganie z użyciem materiałów wybuchowych (zwanych robotami strzałowymi) konstrukcji powyżej 20 m w warunkach określonych rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1135). c) rozbiórka obiektu może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu środowiska Wybuchowa likwidacja obiektów budowlanych szczególnie wysokich do których zalicza się: kominy żelbetowe i ceramiczne, wieże szybowe basztowe oraz wieże przesypowe, kątowe i oświetleniowe o konstrukcji stalowej, wieże ciśnień, inne obiekty, których stosunek wysokości do szerokości u podstawy przekracza wartość 3, (trzykrotna wysokość niż szerokość u podstawy) w tym i obiekty osiągające te cechę po podziale na podobiekty. Likwidacja obiektów wysokich odbywa się przez klasyczne podcięcie (materiałem wybuchowym), wytworzenie pewnego momentu sił, wystarczającego do wywołania ruchu (upadku) obiektu w zaplanowanym kierunku. Likwidacja obiektów budowlanych wysokich (powyżej 20 m) metodą wybuchową jest procesem dynamicznym, nie odwracalnym i wymaga zupełnie innego podejścia, określonej wiedzy teoretycznej i doświadczenia praktycznego niż to dotyczy rozbiórki obiektu metodami tradycyjnymi ręcznie lub przy użyciu urządzeń do mechanicznego kruszenia konstrukcji do wysokości 20 m. Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę należy dołączyć: 1) zgodę właściciela obiektu, 2) szkic usytuowania obiektu budowlanego, 3) opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych, 4) opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia, 5) pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi, 6) w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu. Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć przed uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę lub przed ich zgłoszeniem, jeżeli mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Rozpoczęcie takich robót nie zwalnia od obowiązku bezzwłocznego uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia o zamierzonej rozbiórce obiektu budowlanego. 7. Faz budowy 7.1. Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych57 Robot budowlane można rozpocząć (art. 28 ust. 1) jedynie na p o d s t a w i e ostatecznej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę (przepis wprowadzone po 11 lipca 2003 r.) wg art. 104 Kpa. Decyzji wydanej w I instancji przez starostę w świetle art. 82 [1]. Ostateczna decyzja w świetle art. 16 Kpa (potwierdzona pieczątka organu na formularzu decyzji o pozwoleniu na budowę) jest prawomocna gdy: 1) brak jest odwołań od decyzji I instancji przez 14 dni (upływ czasu) przez wszystkie strony (art. 129 Kpa) które zostały powiadomione, licząc od ostatniej zwrotki pocztowej (3 tygodnie), 2) po odwołaniu do II instancji jako wojewody, utrzymana zostaje decyzja I instancji (starosty) w tym dniu decyzja o pozwoleniu na budowę staje się OSTATECZNA. 3) odwołanie do III instancji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego wszczyna postępowanie nadzwyczajne (art. 145 Kpa) z powodu poważnego uchybienia w świetle art. 156 Kpa, i podejmowana jest decyzja o: > ponownym wznowieniu postępowania o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, > uchyleniu decyzji II instancji lub > o nieważności decyzji II instancji Inwestor jest obowiązany zawiadomić pisemnie (wzór Nr 19) właściwy organ o terminie rozpoczęcia robót budowlanych, dołączając do pisma: oświadczenie kierownika budowy (wzór Nr 20) o przyjęciu obowiązków (art. 41 ust. 4 pkt 1) [1] oraz o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) [25]. w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego zgodnie z rozporządzeniem z dnia r. [15], oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego (wzór Nr 21) stwierdzające przyjęcie obowiązków pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi (art. 41 ust. 4 pkt 2) [1] Powołanie kierownika budowy Inwestor jest zobowiązany zapewnić (ustanowić) kierownika budowy (art. 42 ust.1) [2] posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane, który składa oświadczenie o przyjęciu obowiązków (wzór Nr 20). Rozpoczęcie budowy (art. 41 ust. 1, 2 i 3) [2] następuje po przyjęciu przez kierownika budowy od inwestora terenu budowy oraz z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy objętym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem. Pracami przygotowawczymi są: wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie, wykonanie niwelacji terenu, zagospodarowanie terenu budowy wraz z zapleczem i ogrodzeniem, wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej (prąd i woda) dla potrzeb budowy Ustanowienie nadzoru inwestorskiego58 Do obowiązków inwestora należy ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, który reprezentowanie i zastępowanie inwestora na budowie, pełniąc samodzielną funkcję techniczną (art. 12 ust. pkt 4) fakultatywnie zgodnie z art. 18 ust. 2 lub obligatoryjnie - na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę art. 19 ust. 1 Prawa budowlanego [1]. W przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego zgodnie z rozporządzeniem [15], inspektora nadzoru inwestorskiego oświadczenie (wzór Nr 21) o przyjęcie obowiązków pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi (art. 41 ust. 4 pkt 2) [1]. Zgodnie z art. 19 ust. 2 [2] ministra budownictwa w drodze rozporządzenia z dnia 19 listopada 2001 r. określił listę obiektów budowlanych i kryteria techniczne, jakim powinien kierować się organ właściwy ( 2) podczas nakładania na inwestora obowiązku ustanowienia (obligatoryjnie) inspektora nadzoru inwestorskiego [15] miedzy innymi w odniesieniu do następujących obiektów: 1) użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego o kubaturze powyżej m 3 2) wpisanych do rejestru zbytków zakresie przebudowy oraz remontu, 3) budynków i budowli: - o wysokości nad terenem powyżej 15 m, - na terenach górniczych, - technicznych o kubaturze powyżej m 3 - z zainstalowana mocą elektryczną ponad kw i więcej, 4) budowli mostowych i wiaduktów, zapór ziemnych i wałów o wysokości powyżej 3 m, 5) budowli piętrzących oraz ścian oporowych o wysokości powyżej 3 m, 6) ujęć i przepompowni wód o wydajności powyżej 300 m 3 /h, stacji uzdatniania wody i oczyszczania ścieków o wydajności powyżej 50 m 3 /h, 7) linii elektroenergetycznych o napięciu 110 kv i większym, 8) linii telekomunikacyjnych przewodowych i radiowych, 9) sieci gazowych o ciśnieniu powyżej 5 kpa, obiektów tłoczni i stacji gazu, 10) rurociągów: ciepłowniczych >Ф 310 mm, wodociągowych > Ф 200 mm, kanalizacyjnych >Ф 400 mm, 11) dróg kołowych i szynowych, urządzeń transportu linowego 12) sieci melioracyjnych na obszarze powyżej 100 ha 13) kanałów energetycznych Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest szczególnie wymagane przy realizacji obiektów budowlanych, które zawierają: ustroje konstrukcyjne powłokowe, tarcze, łuki i kopuły, fundamenty (ławy i stopy fundamentowe), elementy konstrukcyjne o rozpiętości powyżej 12 m, wysięgu powyżej 3 m lub o wysokości jednej kondygnacji większej niż 6 m poddane obciążeniu użytkowemu > 5 kn/m 2 obciążeniu zmiennemu ruchomemu, a także poddane wpływom dynamicznym, termicznym, skurczów materiałowych lub ruchów podpór..59 7.4. Realizacja budowy lub robót procesie budowlanym (1) Dokumentacja budowy Dokumentacja budowy (art. 3 pkt 14) [2] stanowi zbiór dokumentów związanych z realizacja inwestycji tj. pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu; Powołany przez inwestor kierownika budowy jest zobowiązany do prowadzenia budowy i dokumentacji, w szczególności: pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, rysunki i opisy służące realizacji obiektu (projekt wykonawczy), dziennik budowy i ewentualnie dziennik montażu (art. 45 ust. 1), projekt zagospodarowania placu budowy, umieszczenia na budowie tablicy informacyjnej i ogłoszenia zawierającego dane bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia [26], odpowiednie zabezpieczenia terenu budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) [25], projektu organizacji robót i także projekt montażu, harmonogramu realizacji robót i budowy, operaty geodezyjne wyznaczenia i inwentaryzacji obiektu (art. 43 ust. 1), protokoły odbiorów częściowych i końcowych, książkę obmiarów, jeżeli wynagrodzenie wykonawcy jest kosztorysowane, protokoły badań i sprawdzeń, dokumenty potwierdzające, że wyroby budowlane wbudowane w trakcie wykonywania robót są dopuszczone w tym do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym (art. 46) protokoły ustaleń (konieczności) wykonania robót dodatkowych (2) Dziennik budowy Dziennik budowy (art. 45 ust. 1 [1]) stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. W terminie 3 dni gdy decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna organ właściwy na WNIOSEK inwestora (wzór Nr 22) wydaje dziennika budowy (wzór Nr 23). Format dziennika, zawartość i sposób prowadzenia dziennika budowy oraz osoby upoważnione do dokonywania w nim wpisu określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.[26]. Wpisy do dziennika powinny być czytelne, trwałe bez korekt i poprawek. Każdy wpis powinien być opatrzony datą oraz podpisem osoby dokonującej wpisu wraz z podaniem pełnych jej danych i sprawowanej funkcji. Z zamieszczanych w dzienniku budowy zapisów powinna wynikać kolejność60 i sposób wykonywania prac budowlanych w czasie realizacji budowy. Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy są upoważnieni: Inwestor i inspektorzy nadzoru inwestorskiego, Projektanci, Kierownik budowy, Geodeci wykonujące prace na terenie budowy, Inspektorzy nadzoru budowlanego. Dziennik należy przechowywać na terenie budowy w sposób zapobiegający uszkodzeniu, kradzieży lub zniszczeniu i powinien być dostępny dla osób upoważnionych. (3) Tablica informacyjna Kształt i wymiary tablicy informacyjnej oraz treść napisów na niej umieszczonych określa rozporządzenie [26] w szczególności podając: > Obiekt lub rodzaju robót budowlanych oraz ich adres, > Nr pozwolenia na budowę > Adres organu nadzoru budowlanego, > Nazwę, adres i telefon inwestora, > Nazwę, adres i telefon podwykonawców, > Imiona, nazwiska, adresy i telefony: (a) kierownika budowy, (b) kierowników robót, (c) inspektora nadzoru budowlanego, (d) projektantów, > Nr telefonów alarmowych, > Nr telefonu okręgowego inspektora nadzoru. (4) Ogłoszenie o bezpieczeństwa pracy i ochronie zdrowia (nie dotyczy obiektów liniowych) Na terenie budowy należy umieścić w sposób trwały tablicę zgodnie z 14 rozporządzenie [26] zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia na budowie podając: 1) przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia wykonania robot, 2) maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie, 3) informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (5) Cykle realizacji budowy Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego na etapie budowy lub wykonania robót budowlanych powinna przebiegać w określonym czasie tzw. cyklu realizacji inwestycji który rozpoczyna się od daty przekazania przez inwestora kierownikowi budowy terenu budowy a kończy z chwilą odbioru końcowego przedmiotu umowy o wykonanie robot budowlanych.61 Każda inwestycja powinna być realizowana w określonym czasie. Okres ten nosi nazwę cykl realizacji inwestycji i rozpoczyna się od daty przekazania przez inwestora wykonawcy terenu budowy, a kończy z chwilą odbioru końcowego przedmiotu umowy. Rozróżnia się cykle: normatywne - ustalone wzorce realizacji inwestycji wg wytycznych, umowne powszechnie stosowane, w dostosowaniu do zmieniających się technik i technologii wykonawstwa oraz stosowanych materiałów. Terminy wykonania inwestycji ustala się w postaci harmonogramów robót. (6) Zmiany w kierownictwie budowy W czasie realizacji budowy inwestor jest zobowiązany do bezzwłocznego (art. 44 ust. 1) [1] zawiadomienia właściwy organ o zmianie na stanowisku (a) kierownika budowy lub robót (b) inspektora nadzoru inwestorskiego (c) projektanta sprawującego nadzór autorski podając termin zmian i dołączając oświadczenie nowych osób o przyjęciu obowiązków na w/w stanowiskach. (7) Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę Wystąpienie inwestora o wydanie nowej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę następuje w wypadku odstąpienia istotnego (art. 36a ust. 5) [2] od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę. Odstąpienie będzie uznane za istotne w wypadku gdy dotyczy: zakresu objętego projektem zagospodarowani działki lub terenu, charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości, liczby kondygnacji, zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, zmiany zmierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, wymaganych przepisami szczegółowymi. Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia oraz jest zobowiązany zamieścić w zamiennym projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunki i opis) dotyczące odstępstw istotnych. Istotne odstąpienie (art. 36a ust. 1) od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.62 (8) Wstrzymanie robót budowlanych Właściwy organ wstrzymuje roboty budowlane (art. 50, 50a i 51 [1]) postanowieniem (wzór Nr 26) z powodu: > wykonywania robót bez wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, > prowadzenia robót w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia lub zagrożenie środowiska, > prowadzenia robót w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budowę bądź w przepisach. W postanowieniu o wstrzymaniu robót budowlanych organ podaje przyczynę wstrzymania robót, określa wymagania dotyczące niezbędnych zabezpieczeń oraz nakłada obowiązek przedstawienia (w terminie 30 dni) inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych lub odpowiednią ocenę techniczną bądź ekspertyzę. W terminie 2-ch miesięcy właściwy organ powinien wydać decyzję o zaniechaniu dalszych robót i rozbiórkę obiektu albo nakazać wykonanie określonych czynności i sporządzenie projektu budowlanego zamiennego w zakresie odpowiednio do wprowadzonych zmian i na tej podstawie wydaje decyzję w sprawie zatwierdzenia zamiennego projektu budowlanego i pozwolenia na wznowienie robót budowlanych. (9) Protokoły odbioru wykonanych robot Dla potrzeb udokumentowania przebiegu robót i budowy, kierownik budowy ma obowiązek sporządzać protokoły odbioru (wzór Nr 27) w zależności od procedury i potrzeb jako: protokół odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, protokół odbioru robót (częściowy) protokół odbioru końcowego z udziałem powołanej Komisji na podstawie dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz stanem faktycznym wykonanych robót i zgodnie z zapisami w dzienniku budowy. (10) Protokóły robót dodatkowych W wypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych (np. odwodnienia placu budowy lub wykopów) należy sporządzać protokoły ustaleń robót dodatkowych (przykład wzór Nr 28). Protokół ustaleń sporządza Komisja indywidualnie w formie i treści dostosowanej do zakresu koniecznych do wykonania dodatkowych robót.63 (11) Rozliczenie kosztów budowy Na podstawie umowy z wykonawcą, realizacja budowy powinna przebiegać zgodnie z projektem budowlanym i rozliczana (wynagrodzenie wykonawcy) w oparciu o kosztorys ofertowy (wynagrodzenie ryczałtowe) w przypadku zamówień publicznych, kosztorys budowlany umowny opracowany (wzór Nr 24) zgodnie z zarządzeniem MGP i B z dnia r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych ( M. P. Nr 48, poz. 461) lub na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego po wykonaniu robót i na podstawie Księgi obmiarów robót (wzór Nr 25) W przypadku ustalenia wynagrodzenia wykonawcy o kosztorys powykonawczy nie zachodzi potrzeba sporządzania kosztorysu dodatkowego. Kosztorys dodatkowy sporządza się tam, gdzie występują roboty dodatkowe, nie objęte ryczałtem lub kosztorysem umownym. (12) Usuwanie usterek Zgodnie z art. 471 K.c. dłużnik (wykonawca) obowiązany jest do naprawienia szkody lub usunięcie usterki wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Tak więc wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli zachodzą następujące przesłanki: > niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania w związku z okolicznościami, za które odpowiedzialność ponosi wykonawca; > powstanie usterki lub szkody; > związek przyczynowy między niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania a szkodą. Trzeba zwrócić uwagę, iż wykonawca odpowiada za szkodę wywołaną zawinionym własnym działaniem (art. 472 k.c., art. 473 k.c.), działaniem swoich pomocników oraz podmiotów, którym powierza wykonanie zobowiązania (art.474 k.c.). Odpowiedzialność obejmuje również zaniechania wywołujące szkodę. Wykonawca może przez umowę przyjąć odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie zobowiązania z powodu oznaczonych okoliczności, za które na mocy ustawy odpowiedzialności nie ponosi, a więc również za działania niezawinione, niemniej ogólne stwierdzenie o pełnej odpowiedzialności bez ich oznaczenia jest niewystarczające. Nieważne jest zastrzeżenie, iż wykonawca nie będzie odpowiedzialny za szkodę, wyrządzoną umyślnie czy dotyczy poniesienia odpowiedzialności za osoby trzecie. Obowiązek naprawienia szkody obejmuje stratę oraz utracone korzyści, które można by osiągnąć, gdyby szkody nie wyrządzono art K.c. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niedołożenie należytej staranności, która jest wymagana w świetle postanowienia art. 355 K.c..64 Odpowiedzialność związana z działaniami osób związanymi z wykonawca lub którym poleca wykonanie swego zobowiązania, oparta jest na zasadzie ryzyka, a więc uniezależniona od winy wykonawcy. Wykonawca odpowiada za własne usterki i szkody oraz za działania osób, którymi się posługuje (podwykonawców). Wykonawca odpowiada nie tylko za normalne następstwa swojego działania lub zaniechania (art. 361 k.c.), ale może wystąpić konieczność naprawienia szkody przez innych uczestników procesu inwestycyjnego (podwykonawców). Niedotrzymanie terminu przez jednego z podwykonawców, powoduje np., iż generalny wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność w stosunku do inwestora, w szczególności z tytułu kar umownych. Wzajemne powiązania wielu podmiotów procesu inwestycyjnego oraz fakt konieczności naprawienia szkody w pełnej wysokości, powoduje niejednokrotnie wprowadzanie do umów zapisów ograniczających wysokość odszkodowania. 8. Faza oddawania obiektu do użytkowania 8.1. Zawiadomienie o zakończeniu budowy Inwestor (art. 56 [2]) w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, jest zobowiązany zawiadomić organ Nadzoru Budowlanego (wzór Nr 29) oraz zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych organy: 1) Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 2) Państwowej Inspekcji Pracy, 3) Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. Organy w/w zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym. Niezajęci stanowiska przez w/w organy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, traktuje się jak nie zgłoszenie sprzeciwu lub uwag. Inwestor, co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego, obowiązany jest zawiadomić Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy obiektu budowlanego. Do zawiadomienia o zakończeniu budowy (art. 57 ust. 1) inwestor jest zobowiązany dołączyć: 1) oryginał dziennika budowy, 2) oświadczenie kierownika budowy: a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami (wzór Nr 30), b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku teren budowy, a także ulicy dojazdowej, sąsiedniej nieruchomości, 3) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych i ich odpowiedniego zagospodarowania,65 4) protokoły badań i sprawdzeń poszczególnych instalacji lub urządzeń (wodociągowej i kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej, wentylacji i przewodów kominowych), 5) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza ostemplowana aktualna mapa terenu z obiektami i przyłączami wykonana odpłatnie przez uprawnionego geodetę, 6) potwierdzenie odbioru wykonanych sieci i przyłączy przez jednostki zarządzające dostawą energii, wody, ciepła i gazu oraz odbierające ścieki i wody opadowe oraz oświadczenia inwestora o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów w/w wymienionych w art. 56 [2]: (1) Inspekcji Ochrony Środowiska, (2) Państwowej Inspekcji Sanitarnej, (3) Państwowej Inspekcji Pracy, (4) Państwowej Straży Pożarnej. 7) kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku do 1 stycznia 2009 r. w świetle zmian ustawy Prawo budowlane w dnia 19 września 2007 r. [26] Obiektami budowlanymi które nie wymagają uzyskania pozwolenia na użytkowanie po zawiadomieniu o zakończeniu budowy można je użytkować (eksploatować): budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki służące gospodarce rolnej, jak: produkcyjne, gospodarcze, inwentarsko-składowe, inne niewielkie budynki, jak: domy letniskowe, budynki gospodarcze, garaże do dwóch stanowisk włącznie, elementy dróg publicznych i kolejowych dróg szynowych, jak: skrzyżowania i węzły, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy, cmentarze, obiekty służące nawigacji wodnej, jak: dalby, wysepki cumownicze, inne budowle, nie wymienione w punkcie B, zbiorniki przemysłowe, jak: silosy, elewatory, bunkry do magazynowania paliw i gazów oraz innych produktów chemicznych, obiekty związane z transportem wodnym, jak: porty, przystanie, sztuczne wyspy, baseny, doki, falochrony, nadbrzeża, mola, pirsy, pomosty, pochylnie, obiekty lotniskowe, jak: pasy startowe, drogi kołowania, płyty lotniskowe, place postojowe i manewrowe, lądowiska, drogi i kolejowe drogi szynowe, sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe.66 8.2. Odpowiedzialność wykonawcy w procesie budowlanym Odpowiedzialność wykonawcy w procesie budowlanym odnosi się do: 1) odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania umowy o roboty: (1) nieterminowe wykonanie obiektu (robót budowlanych) lub (2) wykonanie obiektu budowlanego (robót budowlanych) niezgodnie z dokumentacją i zawartą umową albo (3) wykonanie obiektu budowlanego (robót budowlanych) bez zachowania należytej jakości. Na podstawie ogólnych reguł wynikających z art Kc wykonawca odpowiada za winę własną, a także podwykonawców, z których pomocą umowę wykonuje lub powierzył w formie podzlecenia realizację specjalistycznych robót. Przedmiot umowy o wykonanie robót budowlanych określa dokumentacja projektowa sporządzona w sposób spełniający wymagania podstawowe wynikające z przepisów techniczno - budowlanych, a niezgodność lub odstępstwo od projektu stanowi o odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne obiektu lub robót budowlanych wobec zamawiającego. 2) Odpowiedzialność wykonawcy z tytułu nie przestrzegania przepisy techniczno - budowlane, przy wykonaniu robot, dotyczy: warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać obiekt budowlany, warunków technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, wymogów dotyczących rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno kartograficznych i czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. Naruszenie w/w warunków technicznych jest przyczyną występowania wad w robotach budowlanych oraz także wad zrealizowanego obiektu, za które odpowiada wykonawca. Wady które powstały z błędów w dokumentacji projektowej, można wyeliminować przy należytej staranności kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 3) W świetle orzeczeń Głównej Komisji Arbitrażowej wynika również, że wykonawca nie odpowiada względem inwestora za szkody spowodowane wadami ukrytymi w dokumentacji, a także za wady które przy należytej staranności wykonawca robót nie mógł wykryć. 4) Odpowiedzialność za wady fizyczne oraz gwarancję jakości (art oraz art. 581 K.c. ) dotyczące rękojmi za wady przedmiotu umowy, ponosi wykonawca zgodnie z regulacja art. 656 K.c. i art. 638 K.c. jak to określają przepisy o rękojmi przy sprzedaży.67 Wady powstałe w czasie realizacji budowy czy robót budowlanych skutkują odpowiedzialnością wykonawcy z tytułu: a) rękojmi (art. 579 K.c.) i stanowią odpowiedzialność ustawową wykonawcy za wady fizyczne przedmiotu umowy, po zawiadomieniu wykonawcy o tych wadach w ciągu miesiąca po ich wykryciu, b) gwarancji jakości (art. 577 K.c.) s a m o d z i e l n e zobowiązanie umowne (dokument gwarancyjny) wykonawcy za jakości rzeczy i zobowiązanie usunięcia wad fizycznych ujawnione w okresie trwania udzielonej gwarancji. Inwestor w świetle art. 579 K.c. może korzystać z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości. Okres gwarancji lub rękojmi rozpoczyna się od daty odbioru końcowego robót przez zamawiającego. Gwarancja jakości i rękojmia mają charakter równoległy (równorzędny) co oznacza że przy wystąpieniu każdej kolejnej wady w przedmiocie umowy na roboty budowlane, inwestor (zamawiający) decyduje, czy chce korzystać z rękojmi (żądanie usunięcia wad w robotach budowlanych ujawnionych w ciągu jednego roku, a gdy chodzi o budynek po upływie lat trzech, licząc od dnia oddania obiektu art K.c.) czy chce korzystać z gwarancji jakości (usunięcia wad fizycznych ujawnione w okresie trwania udzielonej gwarancji) Dokumenty o wbudowaniu wyrobów budowlanych dopuszczonych do stosowania Art.10 ustawy Prawo budowlane [2] wymaga, aby przy wykonywaniu robót budowlanych stosować wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, jako budynku lub budowli, poprzez spełnienie wymagań podstawowych zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a f ustawy Prawo budowlane [2]. Do wykonywania robót budowlanych można stosować wyłącznie wyroby jeżeli zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych [16] Wyroby budowlane o właściwościach użytkowych i własnościach technicznych umożliwiających spełnienie wymagań podstawowych przez obiekt budowlany mogą być dopuszczone do: - obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie - na terytorium Polski oraz mogą być stosowany, zgodnie z jego przeznaczeniem, bez ograniczeń, - jednostkowego stosowania w budownictwie tylko przy wykonywaniu robót budowlanych na konkretnym, obiekcie budowlanym, dla którego został zaprojektowany, wytworzony i wbudowany. 68 Wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie mają istotny wpływ na spełnienie wymagań podstawowych w realizowanym (budowanym) obiekcie budowlanym po przeprowadzeniu: 1) oceny przydatności wyrobu do stosowania w budownictwie, 2) oceny zgodności wytworzonych wyrobu z dokumentami odniesienia, 3) oznaczenia znakiem budowlanym. B lub CE Wyrób budowlany jest przydatny do powszechnego stosowania w budownictwie, (przyjęty przez kierownika budowy do wbudowania ) jeżeli posiada certyfikat zgodności wystawiony przez producenta wyrobu i oznaczony. Wyroby dopuszczonych do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym na podstawie sporządzonej lub uzgodnionej indywidualnej dokumentacji technicznej o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy [16] przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że zapewniona została zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami. Indywidualna dokumentacja techniczna (art. 10 ust. 2 ), powinna zawierać opis rozwiązania konstrukcyjnego, charakterystykę materiałową i informację dotyczącą projektowanych właściwości użytkowych wyrobu budowlanego oraz określać warunki jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym, a także miarę potrzeb, instrukcję obsługi i eksploatacji. Oświadczenie producenta (wykonawcy) wyrobu (art. 10 ust.3), powinno zawierać: 1) nazwę i adres wydawanego oświadczenia, 2) nazwę wyrobu budowlanego i miejsca jego wytworzenia, 3) identyfikację dokumentacji technicznej, 4) stwierdzenie zgodności wyrobu budowlanego z dokumentacją techniczną oraz z przepisami 5) adres obiektu budowlanego (budowy), w którym wyrób budowlany ma być zastosowany, 6) miejsce i datę wydania oraz podpis wydającego oświadczenie Certyfikacja energetyczna budynków Ustawa Prawo budowlane w art. 5 ust. 1 pkt f) [2][27] określa wymagania podstawowe dot. oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród dla projektowaniach oraz użytkowanych obiektów budowlanych, w sposób określony w przepisach techniczno budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (normami PN, EN-PN). oraz Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 328 i 329 [10][12]. Pokazać jeszcze
Kancelaria Sejmu s. 1/82 Dz.U. 1974 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy Bardziej szczegółowo PRAWO BUDOWLANE WARUNKI TECHNICZNE I INNE AKTY PRAWNE
PRAWO BUDOWLANE WARUNKI TECHNICZNE I INNE AKTY PRAWNE 17. wydanie Stan prawny na 4 marca 2013 r. Wydawca: Magdalena Przek-Ślesicka Redaktor prowadzący: Roman Rudnik Opracowanie redakcyjne: Ilona Iwko, Bardziej szczegółowo Prawo budowlane. warunki techniczne i inne akty prawne
Prawo budowlane warunki techniczne i inne akty prawne Prawo jest na naszej stronie! www.profinfo.pl www.wolterskluwer.pl codzienne aktualizacje pełna oferta zapowiedzi wydawnicze rabaty na zamówienia zbiorcze Bardziej szczegółowo Słownik - określenia podstawowe
PRAWO BUDOWLANE WARUNKI TECHNICZNE I INNE AKTY PRAWNE 16. wydanie Stan prawny na 6 sierpnia 2012 r. Wydawca: Magdalena Przek-Ślesicka Redaktor prowadzący: Roman Rudnik Opracowanie redakcyjne: Ilona Iwko, Bardziej szczegółowo SPIS TREŚCI WPROWADZENIE
SPIS TREŚCI WPROWADZENIE ROZDZIAŁ 1. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH 1. Uwarunkowania prawne dotyczące uprawnień 2. Uwarunkowania prawne wykonywania samodzielnych funkcji technicznych Bardziej szczegółowo 2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń O. 5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie O. 1) Projektowania bez ograniczeń O
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi, z określeniem niezbędnego zakresu ich znajomości Bardziej szczegółowo SPIS TREŚCI do książki pt. Komentarz do ustawy Prawo budowlane Autor Bolesław Kurzępa
SPIS TREŚCI do książki pt. Komentarz do ustawy Prawo budowlane Autor Bolesław Kurzępa Słowo wstępne... 11 Wykaz skrótów... 12 Rozdział 1. Przepisy ogólne... 13 Art. 1. Zakres przedmiotowy... 13 Orzecznictwo... Bardziej szczegółowo Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO, DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH I UŻYTKOWANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, W KTÓRYCH ZASTOSOWANO WYROBY BUDOWLANE ZAWIERAJĄCE AZBEST. Jacek Horszczaruk Bardziej szczegółowo SZKOLENIE Z ZAKRESU PRAWA BUDOWLANEGO PROGRAM. Brzeziny, 11-12 października 2011 roku
SZKOLENIE Z ZAKRESU PRAWA BUDOWLANEGO PROGRAM Brzeziny, 11-12 października 2011 roku I. Zakres zastosowania ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. Art. 1 Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej Bardziej szczegółowo Prawo budowlane 1. z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414) Tekst jednolity z dnia 2 października 2013 r. (Dz.U. 2013, poz.
Prawo budowlane 1 z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414) Tekst jednolity z dnia 2 października 2013 r. (Dz.U. 2013, poz. 1409) 2 (zm.: Dz.U. 2014, poz. 40, poz. 768, poz. 822, poz. 1133, poz. 1200; Bardziej szczegółowo WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej z określeniem niezbędnego zakresu ich znajomości
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej z określeniem niezbędnego zakresu ich znajomości 1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst Bardziej szczegółowo L.P. NAZWA AKTU PRAWNEGO LICZBA PYTAŃ
UPRAWNIENIA BUDOWLANE 07 - LISTA AKTÓW PRAWNYCH Ustawa z dnia 07.07.99 r. Prawo budowlane. 5 7 9 0 Jednolity tekst Dz. U..90 Zmiany: Dz. U..9, Dz. U..5, Dz. U..50, Dz.U..55 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Bardziej szczegółowo Prawo budowlane. warunki techniczne i inne akty prawne
Prawo budowlane warunki techniczne i inne akty prawne Prawo jest na naszej stronie! www.profinfo.pl www.wolterskluwer.pl codzienne aktualizacje pełna oferta zapowiedzi wydawnicze rabaty na zamówienia zbiorcze Bardziej szczegółowo 8) Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz.1287 z późn. zm.)
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej 1) do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń; 2) do projektowania bez ograniczeń; Bardziej szczegółowo ZAGADNIENIA PROCESU BUDOWLANEGO W PROJEKTOWANIU I WYKONAWSTWIE
KONSPEKT dla Gdańska Seminarium szkoleniowe ZAGADNIENIA PROCESU BUDOWLANEGO W PROJEKTOWANIU I WYKONAWSTWIE w świetle Prawa budowlanego i przepisów wykonawczych stan prawny 1 stycznia. 2011 r. Materiały Bardziej szczegółowo SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
Nr sprawy 6/2010 Załącznik Nr 13 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT I. CZĘŚC OGOLNA 1. Ogólna charakterystyka przedmiotu robót Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i budowa sal Bardziej szczegółowo Prawo budowlane 1. z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414) Tekst jednolity z dnia 9 lutego 2016 r. (Dz.U. 2016, poz. 290) 2
Prawo budowlane 1 z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414) Tekst jednolity z dnia 9 lutego 2016 r. (Dz.U. 2016, poz. 290) 2 Spis treści Art. Rozdział 1. Przepisy ogólne............................ Bardziej szczegółowo Cena netto 990,00 zł Cena brutto 1 217,70 zł Termin zakończenia usługi Termin zakończenia rekrutacji
PROCES INWESTYCYJNO-BUDOWLANY W PROJEKTOWANIU I BUDOWANIU W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA BUDOWLANEGO ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW I PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH Informacje o usłudze Numer usługi 2016/09/20/9405/17620 Bardziej szczegółowo TEMATYKA SZKOLEŃ W PIIB
6 października 2011 r. Niniejsze opracowanie zostało wykonane przez pana Zbigniewa Dzierżewicza, z wyjątkiem tematyki dotyczącej grupy 10, przekazanej przez pana Andrzeja Myśliwca. TEMATYKA SZKOLEŃ W PIIB Bardziej szczegółowo UprawnieniaBudowlane.pl
- 1 - Zakres przepisów wymagany na egzamin na uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, uprawnienia wykonawcze bez ograniczeń. Lp. Ustawa zakres PRAWO BUDOWLANE 1 Ustawa z dnia 07 Bardziej szczegółowo Zmiana niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. USTAWA. z dnia 16 grudnia 2016 r.
Zmiana niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Dz.U.2016.2255 z dnia 2016.12.30 Wersja od: 30 grudnia 2016 r. USTAWA z dnia 16 grudnia 2016 r. - w y c i ą g - o zmianie niektórych Bardziej szczegółowo Zmiany w Prawie budowlanym wprowadzone od 1 stycznia 2017 roku
Zmiany w Prawie budowlanym wprowadzone od 1 stycznia 2017 roku Wg ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U.2016.2255 z dnia 2016.12.30). Bardziej szczegółowo Pozwolenie na budowę krok po kroku
Pozwolenie na budowę krok po kroku Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Pozwolenie na budowę uzyskanie Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Bardziej szczegółowo Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie Źródło: http://www.pinbciechanow.bip-e.pl/inb/komunikaty-informacje-p/informacje-pinb/928,informacja-z-dnia-30092008r-powiatow ego-inspektoratu-nadzoru-budowlanego-w-ciech.html Bardziej szczegółowo Załącznik nr 20 do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej bez ograniczeń
Załącznik nr 20 do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej bez ograniczeń Wykaz aktów prawnych wraz z określeniem zakresu obowiązku Bardziej szczegółowo USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Rozdział 1 Przepisy ogólne
Numer dokumentu LexPolonica: 416 Stan prawny : 2012-01-19 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr 89 poz. 414) (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 106 poz. 1126) Bardziej szczegółowo Warszawa, 22 października 2013 r.
Warszawa, 22 października 2013 r. Przepisy regulujące proces budowlany Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). Rozporządzenia wydane na podstawie Bardziej szczegółowo Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli na rok 2011
ZATWIERDZAM: Stalowa Wola, dnia 31 grudnia 2010 roku Starosta Stalowowolski Robert Fila P R O G R A M D Z I A Ł A N I A Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli na rok 2011 Część 1 Bardziej szczegółowo 1. Prawo budowlane 1
PrBud 1 1. Prawo budowlane 1 z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414) Tekst jednolity z dnia 2 października 2013 r. (Dz.U. 2013, poz. 1409) 2 (zm.: Dz.U. 2014, poz. 40) Spis treści Art. Rozdział Bardziej szczegółowo Obowiązujący stan prawny na dzień 15 kwietnia 2011 r. Zmiany uchwalone, które oczekują na wejście w Ŝycie oznaczono kolorem czerwonym.
Załącznik A do wzorcowego szczegółowego programu egzaminu na uprawnienia budowlane Obowiązujący stan prawny na dzień 15 kwietnia 2011 r. Zmiany uchwalone, które oczekują na wejście w Ŝycie oznaczono kolorem Bardziej szczegółowo Prawo budowlane 1) z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414) tekst jednolity z dnia 10 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 106, poz.
brzmienie od 2016-01-01 Prawo budowlane 1) z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414) tekst jednolity z dnia 10 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 106, poz. 1126) tekst jednolity z dnia 21 listopada 2003 Bardziej szczegółowo USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne
Dz.U.2013.1409 Dz.U.2014.40 Dz.U.2014.768 Dz.U.2014.822 Dz.U.2014.1133 Dz.U.2015.200 Dz.U.2014.1200 Dz.U.2015.528 Dz.U.2015.443 Dz.U.2015.774 Dz.U.2015.1265 Dz.U.2015.1777 Dz.U.2015.1642 Dz. U. 2015.1165 Bardziej szczegółowo SZKOLENIE. Prawa i obowiązki kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta oraz prowadzenie dziennika budowy
SZKOLENIE Prawa i obowiązki kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta oraz prowadzenie dziennika budowy Opracował: Zbigniew Sulik Bydgoszcz 10.09.2014r Program szkolenia 1.Proces Bardziej szczegółowo MAPA INFORMACYJNA PROCES BUDOWLANY W POLSCE
Projekt SKILLS MAPA INFORMACYJNA PROCES BUDOWLANY W POLSCE CEL I ZAKRES MODUŁU SZKOLENIOWEGO Ogólnym celem projektu SKILLS jest opracowanie i rozpowszechnienie materiałów szkoleniowych dla inżynierów budownictwa Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=209246&rok= Strona 1 z 6 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 209298-2012 z dnia r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Krasnobród Adres strony Bardziej szczegółowo Wniosek o pozwolenie na budowę 1)
Wydział Architektury pok. 304 tel. 32 283 63 04 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2 tel. 32 281 20 51, www.bytom.pl Urząd Miejski w Bytomiu... Bytom, dnia... / nr rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia Bardziej szczegółowo Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli na rok 2017
ZATWIERDZAM: Stalowa Wola, dnia 21 grudnia 2016 roku podpis czytelny.... Janusz ZARZECZNY Starosta Stalowowolski P R O G R A M D Z I A Ł A N I A Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Stalowej Bardziej szczegółowo SEP - Stowarzyszenie Elektryków Polskich - Oddział Olsztyński w Olsztynie - WykazPrzepisyNormy-1 sobota, 29 września :00
I. Sieci elektroenergetyczne napowietrzne i kablowe. 1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Bardziej szczegółowo Postulaty. Grupę Projektową Forum Inwestycyjnego PKP PLK SA
Postulaty dot. usprawnienia procesu inwestycyjnego wypracowane przez Grupę Projektową Forum Inwestycyjnego PKP PLK SA 1. W zakresie prawa ujętego w ustawach i rozporządzeniach Dotychczas obowiązujące w Bardziej szczegółowo WYCIĄG Z PRAWA BUDOWLANEGO
WYCIĄG Z PRAWA BUDOWLANEGO dotyczy charakterystyki energetycznej budynku Kancelaria Sejmu s. 4/4 ( Dziennik Ustaw z 2007r. Nr 191 poz. 1373 ) Art. 5. 1. Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami Bardziej szczegółowo do ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Kodeks postępowania w sprawach Bardziej szczegółowo Akty prawne dostępne w programie JEDNOLITE AKTY PRAWNE
Akty prawne dostępne w programie JEDNOLITE AKTY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane. 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim Bardziej szczegółowo Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego. Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego jest umową zlecenia, którą regulują przepisy art.
Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego Informacje ogólne Definicja Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego jest umową zlecenia, którą regulują przepisy art. 734-751 Kodeksu cywilnego. W umowie tej przyjmujący Bardziej szczegółowo UMOWA nr o pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru budowlanego
UMOWA nr o pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru budowlanego - projekt - zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym S.A. z siedzibą w Katowicach, adres: 40-161 Katowice Bardziej szczegółowo ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz.U. 65 poz. 365 z 2012r.) (Dz.U. 42 poz. 217 z 2011r.) (Dz.U. 72 poz. 464 z 2010r.) (Dz.U. 75 poz. 664 z 2005r.) (Dz.U. 202 poz. 2072 z 2004r.) w sprawie szczegółowego Bardziej szczegółowo WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1)
Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ): 2. WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem Bardziej szczegółowo ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH DEPARTAMENT DRÓG I AUTOSTRAD MGR INŻ. GRZEGORZ KUCZAJ STANOWISKO DS. TECHNICZNYCH
ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH DEPARTAMENT DRÓG I AUTOSTRAD MGR INŻ. GRZEGORZ KUCZAJ STANOWISKO DS. TECHNICZNYCH KANAŁ TECHNOLOGICZNY art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach Bardziej szczegółowo Art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 4. Miejscowość:
Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1 Data wpływu wniosku: 2 WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem wypełnia się stawiając Bardziej szczegółowo WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1)
Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ): 2. WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem Bardziej szczegółowo L.P. NAZWA AKTU PRAWNEGO LICZBA PYTAŃ
UPRAWNIENIA BUDOWLANE 06 - LISTA AKTÓW PRAWNYCH Ustawa z dnia 0.0.994 r. Prawo budowlane. Jednolity tekst Dz. U.6.90 39 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia.04.00 r. w sprawie warunków technicznych Bardziej szczegółowo WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE. z dnia... Nr decyzji... znak sprawy.
PINB-4 Ruda Śląska, dn... (inwestor, imię i nazwisko lub nazwa) (adres, telefon kontaktowy) POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ ul. Jadwigi Markowej 22, 41-709 Ruda Śląska WNIOSEK Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE Nr 179/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 9 czerwca 2011 r.
ZARZĄDZENIE Nr 179/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu spraw prowadzonych przez Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi. Na Bardziej szczegółowo Z A W I A D O M I E N I E o zakończeniu budowy
......, dnia......... /nazwa i adres inwestora/ Urząd Gminy... Z A W I A D O M I E N I E o zakończeniu budowy Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. Bardziej szczegółowo Program funkcjonalnoużytkowy
1 Nazwa opracowania: Program funkcjonalnoużytkowy Nazwa zamówienia: Kontrakt 10 - Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji w miejscowości Lubsko Adres obiektu budowlanego: Lubsko Nazwa i adres Bardziej szczegółowo WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1)
Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1. Data wpływu wniosku: (wypełnia organ): 2. WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem Bardziej szczegółowo WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ
Załączniki Załącznik nr 1 Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1. Data wpływu wniosku: 2. WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem Bardziej szczegółowo 1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ):
Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ): WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB1) Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem wypełnia Bardziej szczegółowo USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jednolity) Rozdział 2. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
Dz.U.2013.1409 2014.08.10 zm.dz.u.2014.768 art. 1 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity) Rozdział 2 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie Bardziej szczegółowo Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego
......dnia......... (imię i nazwisko, nazwa inwestora) (adres i nr tel.) POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO W DĘBICY Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego Na podstawie Bardziej szczegółowo USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne
USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej "ustawą", normuje działalność obejmującą sprawy Bardziej szczegółowo Aktualne i planowane zmiany w przepisach, w tym techniczno-budowlanych. Projektant, a zasady wiedzy technicznej.
"Konstrukcje budowlane. Nowe wymagania, technologie i materiały - przykłady rozwiązań w praktyce". Aktualne i planowane zmiany w przepisach, w tym techniczno-budowlanych. Projektant, a zasady wiedzy technicznej. Bardziej szczegółowo UMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
UMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO zawarta dnia... roku..., zwana dalej Umową, pomiędzy: Parafią Rzymsko-Katolicką pw.... z siedzibą i adresem w miejscowości.-..., ul.... NIP..., Bardziej szczegółowo OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo budowlane
Dziennik Ustaw Nr 243 16450 Poz. 1623 1623 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo budowlane 1. Na podstawie Bardziej szczegółowo Prawo budowlane Rozdział 6 - Utrzymanie obiektów budowlanych (Art )
Prawo budowlane Rozdział 6 - Utrzymanie obiektów budowlanych (Art. 61-72) Art. 61. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których Bardziej szczegółowo ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH
ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH mgr inż. Beata Leszczyńska Zastępca Dyrektora Departamentu Dróg i Autostrad Klasyfikacja obiektów budowlanych Art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Bardziej szczegółowo Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA. z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych 1)
Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa Bardziej szczegółowo Warszawa, dnia 8 września 2015 r. Poz. 7495 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR LEX-I.4131.186.2015.MO WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 7 września 2015 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 8 września 2015 r. Poz. 7495 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR LEX-I.4131.186.2015.MO WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 7 września 2015 r. Na podstawie Bardziej szczegółowo USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Rozdział 1. Przepisy ogólne
Kolor niebieski zmiany przewidziane w projekcie ustawy z dnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie innych ustaw projekt wo_kb/b-210. Kolor czerwony przepisy uchylone na podstawie projektu Bardziej szczegółowo Dz.U Nr 89 poz USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Rozdział 1 Przepisy ogólne
Kancelaria Sejmu s. 1/79 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157, Bardziej szczegółowo Budujemy pawilon handlowy
Budujemy pawilon handlowy data aktualizacji: 2014.01.18 W myśl art. 4 ustawy Prawo budowlane, każdy może zabudować nieruchomość gruntową, jeżeli wykaże prawo do dysponowania nią na cele budowlane, pod Bardziej szczegółowo Uchwała Nr XIII/71/2003 Rady Powiatu w Oławie z dnia 14 listopada 2003 r.
Uchwała Nr XIII/71/2003 Rady Powiatu w Oławie z dnia 14 listopada 2003 r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/46/2003 Rady Powiatu w Oławie z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Bardziej szczegółowo Warszawa, dnia 24 września 2013 r. Poz. 1129 OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.
DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 września 2013 r. Poz. 1129 OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia Bardziej szczegółowo UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. Umowa o roboty budowlane została uregulowana w art. 647-658 K.c. Jest to umowa
Umowa o roboty budowlane została uregulowana w art. 647-658 K.c. Jest to umowa konsensualna, odpłatna i wzajemna, a wynikające z niej zobowiązanie ma charakter zobowiązania rezultatu. Zgodnie z art. 647 Bardziej szczegółowo DNI ZAMKNIĘTE DLA INTERESANTÓW: WTOREK I CZWARTEK
Wydział Architektury i Budownictwa p.o. Naczelnik Aleksandra Marczak pokój: 118 a telefon: 58 773 12 27, 58 683 54 09, fax. 58 683 48 99 e-mail: budownictwo@powiat-gdanski.pl DNI ZAMKNIĘTE DLA INTERESANTÓW: Bardziej szczegółowo z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Bardziej szczegółowo Budowla jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Radosław Żuk. Część I
Budowla jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości Radosław Żuk Część I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA PODATKIEM OD NIERUCHOMOŚCI Istotne regulacje prawne 1) Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych Bardziej szczegółowo PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY
PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Budowa parkingu w rejonie ul. Widokowej w Skarżysku-Kamiennej Adres obiektu budowlanego: Działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako nr 834/2 Bardziej szczegółowo Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne
Kancelaria Sejmu s. 1/75 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą Bardziej szczegółowo USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne
Dz.U.2013.1409 Dz.U.2014.40 Dz.U.2014.768 Dz.U.2014.822 Dz.U.2014.1133 Dz.U.2014.1200 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Bardziej szczegółowo Kancelaria Sejmu s. 1/64. Dz.U poz. 290 OBWIESZCZENIE
Kancelaria Sejmu s. 1/64 Dz.U. 2016 poz. 290 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo budowlane 1. Na podstawie Bardziej szczegółowo Program funkcjonalno - użytkowy
Załącznik Nr 3 Program funkcjonalno - użytkowy NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ZAKRZÓW, SKRONINA I SĘDÓW GM. BIAŁACZÓW Adres Obiektu: gmina Białaczów Bardziej szczegółowo Rozdział 8. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego. Artykuł 80-89
Rozdział 8. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego. Artykuł 80-89 Dział: Prawo budowlane Art. 80. 1. Zadania administracji architektoniczno-budowlanej wykonują, z zastrzeżeniem Bardziej szczegółowo PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com TECHNICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
TECHNICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SPOSOBY OKREŚLANIA POTRZEB REMONTOWYCH ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU LUB JEGO CZĘŚCI DECYZJE ADMINISTRACYJNE W PROCESIE INWESTYCYJNO REMONTOWYM OBOWIĄZKI Bardziej szczegółowo WOJT GMINY UDANIN POWIAT ŚREDZKI woj, dolnośląskie Udanin, dnia 28.09.2015 r. INTREPRETACJA INDYWIDUALNA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO
WOJT GMINY UDANIN POWIAT ŚREDZKI woj, dolnośląskie Udanin, dnia 28.09.2015 r. FN.IY.3120.12.1.2015 mmmm INTREPRETACJA INDYWIDUALNA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO Wójt Gminy Udanin, działając na podstawie Bardziej szczegółowo Kancelaria Sejmu s. 2/2 2a) budynku mieszkalnym jednorodzinnym nale
Kancelaria Sejmu s. 2/2 2a) budynku mieszkalnym jednorodzinnym nale 2009-11-03 Kancelaria Sejmu s. 3/3 Kancelaria Sejmu s. 4/4 Każ Art. 4. 2009-11-03 Kancelaria Sejmu s. 6/6 - może być opracowane w oparciu Bardziej szczegółowo Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne
Kancelaria Sejmu s. 1/78 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą Bardziej szczegółowo Instrukcja dla Inwestorów i Wykonawców robót budowlanych budowa sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.
Instrukcja dla Inwestorów i Wykonawców robót budowlanych budowa sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. 1. Poniższa instrukcja opisuje proces budowy sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, Bardziej szczegółowo Wniosek o pozwolenie na budowę 1)
.. (numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę).... (miejscowość i data) Prezydent Miasta Kalisza Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury 62-800 Kalisz Bardziej szczegółowo ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU BUDOWY. decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia... Nr decyzji... znak sprawy.
PINB-3 Ruda Śląska, dn... (inwestor, imię i nazwisko lub nazwa) (adres, telefon kontaktowy) POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ ul. Jadwigi Markowej 22, 41-709 Ruda Śląska ZAWIADOMIENIE Bardziej szczegółowo Wniosek o pozwolenie na budowę 1) załączam pełnomocnictwo załączam dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (jeżeli jest wymagana)
Z 7 Wzór zgodny z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r., Dz. U. z 2013 r., Poz. 1013 (miejscowość i data) (numer rejestru Bardziej szczegółowo Podsumowanie zmian od września 2015 r. do września 2016 r.
Podsumowanie zmian od września 2015 r. do września 2016 r. Obowiązujące od 11.09.2015 r. Wprowadzone art. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi Bardziej szczegółowo WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ 1
... Malbork, dnia... (nr rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę) Imię i nazwisko lub nazwa Ulica Nr domu, mieszkania lub lokalu Telefon/Faks Adres e-mail WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ Bardziej szczegółowo Proces realizacji inwestycji
Załącznik nr 1 Proces realizacji inwestycji 1. Cel procedury Celem niniejszej procedury jest opisanie działań umożliwiających realizację inwestycji polegającej na zleceniu i wykonaniu robót budowlanych. Bardziej szczegółowo USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne
s. 1/75 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania Bardziej szczegółowo SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. do projektu Zagospodarowanie terenu Domu Dziecka nr 9
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH do projektu Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa Dom Dziecka nr 9 im. Lidii i Adama Ciołkoszów Adres zamawiającego: 02-121 Warszawa, ul. Korotyńskiego Bardziej szczegółowo USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne
Kancelaria Sejmu s. 1/75 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, Bardziej szczegółowo Wniosek o pozwolenie na budowę 1)
AZ-VII.6740. dn. (miejscowość i data) STAROSTA PARCZEWSKI Inwestor: Imię i nazwisko lub nazwa Ulica Nr domu, mieszkania lub lokalu Kod pocztowy Miejscowość Telefon/Fax Adres e-mail Pełnomocnik (jeżeli Bardziej szczegółowo USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne
Dz.U.2010.243.1623 2011.03.18 zm. Dz.U.2011.32.159 art. 3 2011.04.04 zm. Dz.U.2011.45.235 art. 68 2011.07.01 zm. Dz.U.2011.135.789 art. 59 2011.08.08 zm. Dz.U.2011.142.829 art. 2 2012.01.01 zm. Dz.U.2011.185.1092 Bardziej szczegółowo 2017 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres