Source: https://www.zamowienia20.pl/pl2/przetarg/26184320151/
Timestamp: 2019-05-22 11:34:55
Legal References Found: art. 6
 art. 46
 art. 577
 art. 581
 art. 150
 art. 148
 art. 6
 art. 46
 art. 148
 art. 22
 art. 24
 art. 24
 art. 26
 art. 22
 art. 22
 art. 297
 art. 11
 art. 8
 art. 86
 art. 11
 art. 26
 art. 22
 art. 24
 art. 4
 art. 4
 art. 4
 art. 4
 art. 4
 art. 93
 art. 2

Document Content:
Przetarg - 26184320151 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap - Zamówienia 2.0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap II odcinek od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK 86 – dokumentacja projektowa wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. - polska-katowice: usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Opis przedmiotu przetargu: przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap ii odcinek od skrzyżowania z dk 78 w miejscowości celiny do skrzyżowania z dk 86 – dokumentacja projektowa wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. niniejszy przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 913 od skrzyżowania z dk 78 w miejscowości celiny do skrzyżowania z dk 86, klasy g 1/2 o orientacyjnej długości 13,5 km wraz z przeprowadzeniem wszystkich niezbędnych postępowań administracyjnych, uzyskaniem decyzji zezwalającej na prowadzenie robót budowlanych, pełnieniem nadzoru autorskiego oraz przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej do regulacji prawnej działek zajętych pasem drogowym w zakresie inwestycji. szczegóły przedmiotu zamówienia opisane zostały w opisie przedmiotu zamówienia, wytycznych projektowych i koncepcji. ii.1.6)
Nr dokumentu 261843-2015
Data publikacji 25/07/2015
Dokument wysłany 22/07/2015
Termin 07/09/2015
Kod CPV 71242000 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
71248000 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
Pierwotny kod CPV 71242000 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
25/07/2015 S142 - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
2015/S 142-261843
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap II odcinek od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK 86 – dokumentacja projektowa wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Droga wojewódzka nr 913, etap II odcinek od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK 86.
Niniejszy przedmiot zamówienia obejmuje: opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 913 od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK 86, klasy G 1/2 o orientacyjnej długości 13,5 km wraz z przeprowadzeniem wszystkich niezbędnych postępowań administracyjnych, uzyskaniem decyzji zezwalającej na prowadzenie robót budowlanych, pełnieniem nadzoru autorskiego oraz przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej do regulacji prawnej działek zajętych pasem drogowym w zakresie inwestycji. Szczegóły przedmiotu zamówienia opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia, wytycznych projektowych i koncepcji.
71322000, 71242000, 71248000
Przekracza 207 000 EUR.
Okres w miesiącach: 44 (od udzielenia zamówienia)
Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium. Kwota wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu to: 40 000 PLN.
a) pieniądz;
b) poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancje bankowe;
d) gwarancje ubezpieczeniowe;
e) poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
2) Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść w terminie wcześniejszym, tak by przed godz. 9:00 dnia 7.9.2015 r. oferta była zabezpieczona wadium, za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
3) W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej wpłaca się przelew na rachunek bankowy Zamawiającego tj.: Bank Polska Kasa OpiekI S.A. Grupa PEKAO S.A. I O/ Katowice nr 85 1240 1330 1111 0000 2304 0700.
5) Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29.1.2004 roku (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 tekst jednolity ze zm.).
e) zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne, doręczone przez zamawiającego żądanie zapłaty,
h) okres gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą,
Zgodnie z postanowieniami umowy:
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na Dokumentację projektową objętą Przedmiotem umowy.
2. Okres rękojmi rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego Dokumentacji projektowej lub akceptacji przez Zamawiającego zmienionej Dokumentacji projektowej, a kończy się z upływem okresu rękojmi za wady dla robót budowlanych realizowanych na podstawie Dokumentacji projektowej. Upływ okresu rękojmi szacowany jest na 116 miesięcy (44 + 72 m-cy) na od dnia podpisania Umowy, z zastrzeżeniem, że z uwagi na szacunkowość terminów podanych w § 2 ust. 1 Umowy, okres ten ulegnie wydłużeniu w każdym przypadku wydłużenia terminów realizacji Przedmiotu umowy w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt a) lub pkt b) Umowy lub wydłużenia terminu wykonywania robót budowlanych realizowanych na podstawie Dokumentacji projektowej wraz z rękojmią i gwarancją. W tym okresie Wykonawca będzie również utrzymywał ciągłość wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
3. W okresie rękojmi Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie na swój koszt wszelkich wad Dokumentacji projektowej, na pisemny wniosek Zamawiającego i w terminie przez niego wskazanym. Z tytułu usunięcia wad Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.
4. Za wadę uznaje się:
a) niezdatność poszczególnych Opracowań lub Dokumentacji projektowej do ich używania lub korzystania zgodnie z ich przeznaczeniem ze względu na brak cech umożliwiających ich bezpieczną realizację i eksploatację lub ograniczenie możliwości bezpiecznej realizacji lub eksploatacji całości lub jakiejkolwiek części robót budowlanych realizowanych na podstawie Dokumentacji projektowej;
b) jawną lub ukrytą właściwość tkwiącą w dokumentach, rozwiązaniach, ilościach przekazywanych przez Wykonawcę lub w poszczególnych Opracowaniach lub w Dokumentacji projektowej powodującą brak możliwości używania lub korzystania z poszczególnych Opracowań lub Dokumentacji projektowej zgodnie z jego przeznaczeniem;
c) niezgodność wykonania poszczególnych Opracowań lub Dokumentacji projektowej z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz zobowiązaniami Wykonawcy zawartymi w Umowie;
d) obniżenie stopnia użyteczności poszczególnych Opracowań lub Dokumentacji projektowej;
e) obniżenie jakości, trwałości lub inne uszkodzenie poszczególnych Opracowań lub Dokumentacji projektowej;
f) sytuację, w której poszczególne Opracowania lub Dokumentacja projektowa nie stanowi własności Wykonawcy;
g) sytuację, w której poszczególne Opracowania lub Dokumentacja projektowa są obciążone prawem lub prawami osób trzecich;
h) nieprawidłowości, braki czy nieścisłości w poszczególnych Opracowaniach lub Dokumentacji projektowej.
5. W przypadku konieczności wykonania opracowań zamiennych lub uzupełniających spowodowanych ujawnieniem się wad w trakcie procedur przetargowych, wykonywania robót budowlanych realizowanych na podstawie Dokumentacji projektowej lub po okresie realizacji robót budowlanych Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia oraz przekazania tych opracowań przez osoby posiadające wymagane przez Zamawiającego kwalifikacje i doświadczenie, na koszt Wykonawcy, w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.
6. Jeżeli Wykonawca pomimo wezwania nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi i nie dostarczy opracowań, o których mowa w ust. 5 w terminie określonym pisemnie przez Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia usunięcia wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W tym przypadku koszty usuwania wad w Dokumentacji projektowej będą pokrywane w pierwszej kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, a następnie z ubezpieczenia Wykonawcy.
7. W okresie rękojmi Wykonawca naprawi każdą szkodę wyrządzoną Zamawiającemu wskutek realizacji robót budowlanych wykonywanych w oparciu o Dokumentację projektową, jeżeli w związku lub z powodu wad w tej Dokumentacji projektowej powstała konieczność poniesienia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów.
8. W okresie rękojmi Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu w związku z wykonywaniem robót budowlanych realizowanych w oparciu o Dokumentację projektową, jeżeli roboty te wykonywane były zgodnie z Dokumentacją projektową, a szkoda powstała w związku lub z powodu wad w Dokumentacji projektowej.
9. Niezależnie od rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na Dokumentację projektową na okres 72 miesiące.
10. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 9, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.
11. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
12. Strony zgodnie oświadczają, iż niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577 § 1 k.c.
13. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego Dokumentacji projektowej lub akceptacji przez Zamawiającego zmienionej Dokumentacji projektowej.
14. W przypadku wykonania przez Wykonawcę obowiązków gwarancyjnych okres gwarancji, o którym mowa w ust. 9 ulegnie przedłużeniu stosownie do art. 581 k.c.
C. Zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia:
Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1) Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy (art. 147 ustawy) zwane dalej zabezpieczeniem, służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2) Na podstawie art. 150 ust. 2 ustawy Pzp zabezpieczenie ustala się w wysokości: 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie (kwota brutto).
3) Zabezpieczenie zgodnie z art. 148 ustawy Pzp musi być wniesione przed zawarciem umowy, wg wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku niżej wymienionych formach:
1. Pieniądzu – na konto zamawiającego:
Bank Polska Kasa Opieki S.A. I O/ Katowice Nr 96124013301111000023040696.
2. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym.
3. Gwarancjach bankowych.
4. Gwarancjach ubezpieczeniowych.
5. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Zabezpieczenia wymienione wyżej w p. 2÷5 (poręczenia i gwarancje) muszą zawierać:
nazwę i adres wystawcy (gwaranta, poręczyciela),
nazwę i adres dającego zlecenie (wykonawcy),
nazwę i adres zamawiającego (beneficjenta),
określenie zabezpieczonej umowy (nr postępowania i tytuł),
okresy na które udzielono zabezpieczenia (wg treści umowy),
zobowiązanie gwaranta (poręczającego) do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty żądanej kwoty na pierwsze pisemne żądanie beneficjenta zawierające oświadczenie, że wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań określonych Umową.
4) Gwarancja musi być opłacona na cały okres obowiązywania.
5) Gwarancja nie może zawierać żadnych klauzul obciążających zamawiającego (beneficjenta). Obowiązkiem zamawiającego jest wyliczenie kwoty i wezwanie wykonawcy do wypełnienia wszystkich warunków umowy.
6) Oryginał gwarancji musi być przekazany zamawiającemu przed podpisaniem Umowy.
7) Zgłoszenie się wykonawcy w wyznaczonym terminie do podpisania umowy z gwarancją nie spełniającą ww. warunków jest jednoznaczne z nie złożeniem w wymaganym terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Skutkiem tego będzie nie podpisanie umowy i przepadek wadium zgodnie z art. 46 ust. 5 p.2) ustawy Prawo zamówień publicznych.
W sprawach nieuregulowanych wyżej zastosowanie mają przepisy art. 148 do 151 ustawy – Prawo zamówień publicznych i przepisy Kodeksu cywilnego.
Zgodnie z ustawą z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 tekst jednolity ze zm.) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wówczas ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z udzielonego pełnomocnictwa musi bezpośrednio wynikać jego zakres tj., do jakich czynności jest uprawniony Pełnomocnik. Jeżeli oferta wykonawców, wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
W przypadku gdy ofertę składają samodzielne podmioty gospodarcze wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia za spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 p. 2, 3, 4 ustawy, brany pod uwagę jest łącznie potencjał wiedzy i doświadczenia, potencjał techniczny, kadrowy, ekonomiczny i finansowy wskazany w dokumentach składanych przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia.
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca powinien złożyć następujące dokumenty lub oświadczenia:
2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Informacje dodatkowe: Zamawiający na podstawie ustawy Pzp i § 1 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.2.2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane wyjaśnia, że:
b) W przypadkach zamówień gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie złożonym do oferty, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca musi załączyć do oferty następujące dokumenty lub oświadczenia.
10. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
13. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
a) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawić w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
b) Zamawiający żąda złożenia dokumentu – w szczególności zobowiązania w oryginale z zachowaniem formy pisemnej.
c) Zobowiązanie do udostępnienia zasobów winno być sporządzone, podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu, który takie zobowiązanie podejmuje.
e) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach i potencjale innych podmiotów przy wykazaniu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, zobowiązany jest wykazać udział tych podmiotów w wykonaniu zamówienia.
f) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
g) Jeżeli zmiana, albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
h) Zamawiający dołącza do specyfikacji przykładowy wzór zobowiązania.
i) Zgodnie z § 1 ust. 6 pkt. 1) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.2.2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, Zamawiający informuje, że w przypadku korzystania z zasobów innego podmiotu w celu spełnienia warunków w postępowaniu, o których mowa w pkt. 1.5.I.5/ SIWZ (sekcja III.2.2)) ogłoszenia) żąda załączenia do oferty dokumentu, o którym mowa w pkt. 1.6.I.5 SIWZ (sekcja III.2.1)) pkt. 5. ogłoszenia).
j) Zgodnie z § 1 ust. 6 pkt. 2) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.2.2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, Zamawiający w przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z zasobów innego podmiotu to w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów, z których wynikać będzie:
— Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia,
— Charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
— Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia.
k) Zamawiający żąda w przypadku korzystania z zasobów innego podmiotu złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 1.6 II 6 – 12 SIWZ (sekcja III.2.1)) pkt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ogłoszenia) zgodnie z przepisami ustawy PZP i ww. Rozporządzenia.
l) Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
m) Dokumenty składane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub innego podmiotu są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
n) Dokumenty z pkt. 1.6.I.1 SIWZ (sekcja III.2.1)) pkt. 1 ogłoszenia) tj. „Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ustawy Pzp” i z pkt. 1.7.a)) SIWZ (sekcja III.2.1)) pkt. I a) ogłoszenia) „Zobowiązanie” należy złożyć w formie oryginału z zachowaniem formy pisemnej.
o) Zamawiający poucza Wykonawców, że zatajenie lub podanie nieprawdziwych informacji w złożonych oświadczeniach i dokumentach do oferty grozi odpowiedzialnością karną i stanowi naruszenie art. 297 § 1 kk.
II. Tajemnica przedsiębiorstwa:
a) Zamawiający informuje, że zgodne z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez tajemnice przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
b) Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.
c) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ustawy z dn. 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wykonawca pragnie zastrzec przed dostępem innych uczestników postępowania, powinny być złożone w następujący sposób:
oferta i ww. dokumenty, należy spakować w osobnych kopertach, a taki komplet spakować w kopertę zewnętrzną.
d) Zastrzegane dokumenty mają być trwale ze sobą połączone w sposób gwarantujący zachowanie poufności oznaczone słowem „Poufne lub tajemnica przedsiębiorstwa”.
e) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
f) Każda poprawka w treści złożonej oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, itp. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.
III. Wymagania w zakresie podwykonawstwa
1. Definicja „umowy o podwykonawstwo”.
Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcę a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.
2. Zamawiający wymaga aby w treści Formularza Ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszej SIWZ wskazana została informacja o podwykonawstwie (część, która będzie powierzona wraz z nazwą firmy).
3. W przypadku gdy będzie zmiana podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca się powoływał na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
IV. Wymagania w zakresie wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert),
— nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert),
— nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert).
b) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1.6.II. ppkt. 10, 12 SIWZ (sekcja III.2.1)) pkt. 10, 12 ogłoszenia) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8, 10 i 11 ustawy Pzp,
c) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt. 1.6.II. ppkt. 7 -12 SIWZ, (sekcja III.2.1)) pkt. 7 – 12 ogłoszenia) zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio w kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem;
V. Informacje dla wykonawców dotyczące protokołu postępowania:
a) Na podstawie ustawy Pzp i Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26.10.2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r., Nr 223 poz. 1458), Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na pisemny wniosek Wykonawcy wg poniższych zasad:
— udostępnienie dokumentów następuje po złożeniu pisemnego wniosku, w którym należy określić sposób udostępnienia (np. wykonanie fotokopii);
— Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych informacji i dokumentów;
— udostępnienie dokumentów następuje w obecności pracownika Zamawiającego;
— bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu.
VI. Grupy kapitałowe
Przez pojęcie grupy kapitałowej Zamawiający rozumie, zgodnie z art. 4 pkt. 14 ustawy z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50 poz. 331 z późn. zm.), wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni poprzez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.
Przez pojęcie przedsiębiorcy Zamawiający rozumie zgodnie z art. 4 pkt. 1 ustawy z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50 poz. 331 z późn. zm.), przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także:
d) związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt. 3 – z wyłączeniem przepisów dotyczących koncentracji.
Przez pojęcie związków przedsiębiorców Zamawiający rozumie zgodnie z art. 4 pkt. 2 ustawy z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50 poz. 331 z późn. zm.), izby, zrzeszenia i inne organizacje zrzeszające przedsiębiorców, o których mowa w pkt. 1, jak również związki tych organizacji;
Przez pojęcie przedsiębiorcy dominującego Zamawiający rozumie zgodnie z art. 4 pkt. 3 ustawy z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50 poz. 331 z późn. zm.), przedsiębiorcę, który posiada kontrolę, w rozumieniu pkt. 4 nad innym przedsiębiorcą;
Przez pojęcie przejęcie kontroli Zamawiający rozumie zgodnie z art. 4 pkt. 4 ustawy z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50 poz. 331 z późn. zm.), wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: W celu oceny spełniania warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 PLN.
— w przypadku podania wartości polisy w walucie obcej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), który jest dostępny pod adresem www.nbp.pl opublikowany w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dla niniejszego postępowania
W celu oceny spełniania warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni wymagania, jeżeli wykaże, że wykonał:
2 usługi polegające na wykonaniu projektów budowy lub przebudowy dróg publicznych o łącznej długości nie mniejszej niż 10 km o łącznej wartości minimum 1 000 000 PLN brutto w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie usługi, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
a) przez wykonanie usług Zamawiający rozumie: doprowadzenie do wystawienia protokołu odbioru końcowego lub innego dokumentu, który potwierdza wykonanie usług.
W celu oceny spełniania warunku w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek, jeżeli wykaże, że będzie dysponował osobami, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia wraz z zakresem wykonywanych przez nie czynności, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia tj.:
1. 2 osobami posiadającymi
Kwalifikacje: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych).
Doświadczenie: 6 lat od uzyskania uprawnień budowlanych.
Wyjaśnienie: należy podać datę uzyskania uprawnień, w celu weryfikacji doświadczenia w Wykazie osób (…) – załącznik do SIWZ.
2. 2 osobami posiadającymi
Kwalifikacje: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności inżynieryjnej mostowej (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych).
Kwalifikacje: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych).
Doświadczenie: 5 lat od uzyskania uprawnień budowlanych.
Kwalifikacje: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych).
5. 1 osobą posiadającą (geodeta)
Kwalifikacje: uprawnienia w zakresie geodezji i kartografii w zakresie: geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne.
Doświadczenie: 5 lat od uzyskania uprawnień z zakresu 1.
6. 2 osobami posiadającymi (geodeta)
Kwalifikacje: uprawnienia w zakresie geodezji i kartografii w zakresie: rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych.
Doświadczenie: 5 lat od uzyskania uprawnień z zakresu 2.
7. 1 osobą posiadającą (geolog)
Kwalifikacje: zakres wykonywania dozorowania i kierowania pracami geologicznymi w kategorii: IV lub V.
8. 1 osobą posiadającą (geolog)
Kwalifikacje: zakres wykonywania dozorowania i kierowania pracami geologicznymi w kategorii: VI lub VII.
9. 1 osobą posiadającą (akustyk / wibroakustyk)
Kwalifikacje: wykształcenie w zakresie akustyki lub wibroakustyki
Doświadczenie: w wykonywaniu lub współudziale w wykonywaniu co najmniej 2 opracowań uwzględniających analizę hałasu drogowego (np. raport o oddziaływaniu na środowisko lub analiza porealizacyjna lub przegląd ekologiczny lub mapa akustyczna lub program ochrony środowiska przed hałasem itp.).
Wyjaśnienie: w celu wykazania się doświadczeniem należy podać nazwę zadania, dla którego opracowanie zostało wykonane w Wykazie osób (…) – załącznik do SIWZ.
10. 1 osobą posiadającą
Doświadczenie: w wykonywaniu lub współudziale w wykonywaniu co najmniej 1 raportu o oddziaływaniu na środowisko dla drogi publicznej na podstawie którego uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.
11. 1 osobą posiadającą
Kwalifikacje: posiadanie ważnego certyfikatu audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Doświadczenie: wykonanie minimum 1 audytu BRD.
Zamawiający informuje, że dopuszcza łączenie stanowisk z pkt. 5 i 6, 7 i 8 oraz z pkt. 9 i 10
1. Cena oferty. Waga 95
2. Termin skutecznego złożenia kompletnego pod względem formalnym wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Waga 5
WI-K/P/150708/3
Warunki i sposób płatności: Gotówką w kancelarii Zarządu lub za zaliczeniem pocztowym, pobranie ze strony internetowej bezpłatne.
7.9.2015 - 09:00
Data: 7.9.2015 - 9:15
40-609 Katowice, ul. Lechicka 24 siedziba zamawiającego – kancelaria – parter, sala przetargów.
A) Zamawiający przewiduje ubiegać się o uzyskanie środków Unii Europejskiej w ramach RPO 2014–2020 na realizację przedmiotowego zamówienia.
Zgodnie z art. 93. ust. 1a. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w:
1. ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego albo licytacji elektronicznej, (…).
B) Zamawiający zamieszcza informacje dotyczące zmian postanowień zawartej umowy o udzielenie zamówienia tj.: zmiany postanowień zawartej umowy oraz warunki dokonania zmian ujęte w projekcie umowy:
— zmiany postanowień zawartej umowy oraz warunki dokonania zmian:
Wynagrodzenie § 5 Umowy
1. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT, zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawcę, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, może ulec odpowiednim zmianom.
2. Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 7, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić i wykazać Zamawiającemu na piśmie wpływ zmiany stawki podatku VAT, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na koszty wykonania Przedmiotu umowy wraz z propozycją nowego wynagrodzenia, która powinna być potwierdzona przez Wykonawcę stosownymi przepisami, z których wynikają zmiany oraz odpowiednimi dokumentami. Ewentualna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana wyłącznie po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego w formie aneksu do Umowy.
3. W przypadku konieczności zmiany numeru rachunku Wykonawcy, na który ma być dokonywana płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia, Wykonawca wnioskuje do Zamawiającego o dokonanie zmiany, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego zmiana dokonana będzie w formie aneksu do Umowy.
Zmiana Terminu § 10 Umowy
1. Na uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy Strony dopuszczają możliwość przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu umowy w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt a) Umowy, jeżeli opóźnienie w wykonaniu Dokumentacji projektowej lub poszczególnych Opracowań wynika z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, a w szczególności:
a) w przypadku zwłoki Zamawiającego w zakresie przekazania Wykonawcy dokumentów wskazanych w OPZ niezbędnych do wykonania Dokumentacji projektowej lub poszczególnych Opracowań,
b) w przypadku przedłużenia czasu trwania procedur administracyjnych w stosunku do terminów ustawowych,
c) z przyczyn społecznych (protesty, listy, petycje itp.),
d) w przypadku szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych do przygotowania Dokumentacji projektowej,
e) z przyczyn wynikających z czynników związanych ze specyfiką wykonania poszczególnych Opracowań, które można wykonywać tylko w danym okresie roku kalendarzowego,
f) w przypadku wprowadzenia przez Zamawiającego dodatkowych elementów, których wykonanie ma wpływ na terminy opracowania poszczególnych Opracowań,
g) w przypadku zawieszenia realizacji Umowy w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt a) Umowy przez Zamawiającego zgodnie z § 18 Umowy.
2. Po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający w ciągu 7 dni roboczych sprawdzi jego zgodność z warunkami Umowy i jeśli nie będzie miał zastrzeżeń, to zaakceptuje przedłużenie okresu realizacji Umowy. Przedłużenie okresu realizacji Umowy zostanie potwierdzone aneksem do Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia finansowe. Wykonawca oświadcza, że nieodwołalnie i bezwarunkowo zrzeka się wszelkich ewentualnych roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
4. W przypadkach uzasadnionych interesem Zamawiającego, Zamawiający jest jednostronnie uprawniony do rezygnacji z wykonania przez Wykonawcę poszczególnych Opracowań lub usług Wykonawcy stanowiących Przedmiot umowy, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt b) Umowy lub § 1 ust. 1 pkt c) Umowy. W takim przypadku Zamawiający wyda Wykonawcy stosowne polecenie na piśmie, które jest skuteczne z chwilą doręczenia go Wykonawcy.
5. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia w związku z niezrealizowaniem przez Wykonawcę całego zakresu usług objętych Przedmiotem umowy. Wykonawca oświadcza, że nieodwołalnie i bezwarunkowo zrzeka się wszelkich ewentualnych roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
Zmiana osób lub adresów § 15 Umowy, (Kontakty)
Zmiana adresu wskazanego w ust. 2 dla Wykonawcy wymaga pisemnej zmiany Umowy w postaci aneksu do Umowy pod rygorem nieważności.
Zawieszenie realizacji Umowy przez Zamawiającego § 18 Umowy
1. Zamawiający jest jednostronnie uprawniony do zawieszania wykonania poszczególnych usług stanowiących Przedmiot umowy lub poszczególnych zakresów Przedmiotu umowy w takim czasie i w taki sposób, w jaki uważa to za konieczne. Zawieszenie następuje na podstawie pisemnego powiadomienia przekazanego Wykonawcy, najpóźniej na 14 dni przed terminem zawieszenia, a następnie podpisania przez Strony aneksu do Umowy. Wznowienie wykonania usług stanowiących Przedmiot umowy lub poszczególnych zakresów Przedmiotu umowy wymaga pisemnego polecenia Zamawiającego.
2. Zawieszenie, o którym mowa w ust. 1 może jednorazowo nastąpić na maksymalny okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Łączny okres zawieszenia wykonania Przedmiotu umowy nie może przekroczyć 18 miesięcy.
3. Jeżeli czas zawieszenia przekracza 6 miesięcy, to Wykonawca może, zawiadamiając Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności, domagać się zezwolenia na wznowienie wykonania poszczególnych usług stanowiących Przedmiot umowy lub poszczególnych zakresów Przedmiotu umowy. Zamawiający przekaże Wykonawcy decyzję dotyczącą ewentualnego wznowienia wykonania w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia Wykonawcy.
4. W przypadku uzyskania zezwolenia, Wykonawca jest zobowiązany do wznowienia wykonania usług stanowiących Przedmiot umowy lub poszczególnych zakresów Przedmiotu umowy w terminie 7 dni roboczych.
5. W przypadku gdy Wykonawca nie otrzyma zezwolenia na wznowienie wykonania usług stanowiących Przedmiot umowy lub poszczególnych zakresów Przedmiotu umowy, Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy.
6. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia finansowe. Wykonawca oświadcza, że nieodwołalnie i bezwarunkowo zrzeka się wszelkich ewentualnych roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
7. Zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust. 1 stanowi podstawę do przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu umowy.
Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy usług. Wartość usług zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego.
W ramach zamówień uzupełniających przewiduje się: rozszerzenie dokumentacji projektowej (podstawowej) o dodatkowej rozwiązania, których konieczność wynikła w trakcie prac projektowych, podczas uzgodnień z innymi instytucjami lub w wyniku protestów społecznych, wykonanie większej ilości szt. dokumentacji geodezyjnej do regulacji prawnej działek zajętych pasem drogowym, wykonanie dodatkowych podziałów działek w trybie „specustawy drogowej” i co się z tym wiąże wykonanie dodatkowej inwentaryzacji stanu nieruchomości oraz przejęć nieruchomości, pełnienie nadzorów autorskich.
D) Inne dokumenty, wchodzące w skład oferty, zgodnie z pkt. 1.16 SIWZ tj. Opis sposobu przygotowania oferty:
3. Wycena usługi zawierająca wszystkie pozycje wymienione w Tabeli Prac Projektowych – załącznik nr 2a, Tabeli wyceny czynności nadzoru autorskiego – załącznik nr 2b i Zbiorczym zestawieniu kosztów – załącznik nr 2a.
4. Zobowiązanie w oryginale na lub wg wzoru Załącznika nr 10 do SIWZ i pozostałe dokumenty określone w pkt. 1.7 SIWZ (sekcja III.2.1)) pkt. I Dodatkowe informacje dla wykonawców ogłoszenia), w przypadku gdy Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia korzysta zasobów innych podmiotów.
5. Kopia wadium zgodnie z pkt. 1.14 ppkt. 4) SIWZ (sekcja III.1.1)) A ogłoszenia).
E) Zamawiający informuje, że będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania usługi w wysokości 10 %. ceny całkowitej podanej w ofercie (kwota brutto). Szczegóły informacji o zabezpieczeniu zostały opisane w SIWZ w pkt. 1.25.
F) Informacja dodatkowa o terminie wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia: 44 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia, z tym że na termin realizacji składa się:
a) okres od dnia podpisania umowy do dnia 30.12.2016 r. dla realizacji obowiązków określonych w § 1 ust. 1 pkt. a) – opracowaniu dokumentacji projektowej składającej się ze wskazanych w Tabeli Prac Projektowych opracowań (dalej „Opracowania”) dla zadania: przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap ii odcinek od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości celiny do skrzyżowania z DK 86 – dokumentacja projektowa wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (dalej łącznie „Dokumentacja projektowa”) wraz z uzyskaniem w imieniu Zarządu Województwa Śląskiego wymaganych pozwoleń na realizację robót budowlanych – decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (dalej „decyzja ZRID”) / decyzji o pozwoleniu na budowę / zgłoszenia robót budowlanych,
b) 4 miesiące dla realizacji obowiązków określonych w § 1 ust. 1 pkt a') i b) – wykonaniu czynności, o których mowa w pkt. J OPZ, stanowiącego integralną część umowy, po uzyskaniu wymaganych pozwoleń na realizację robót budowlanych, udzielaniu odpowiedzi na pytania w trakcie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych realizowanych na podstawie Dokumentacji projektowej oraz dokonywaniu ewentualnych zmian Dokumentacji projektowej, których konieczność będzie wynikać z zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi,
c) 24 miesiące dla realizacji obowiązków określonych w § 1 ust. 1 pkt c) – sprawowaniu zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (dalej „Prawo budowlane”) nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi na podstawie Dokumentacji projektowej (dalej: „Nadzór autorski”).
Nr dokumentu 378286-2015
Data publikacji 27/10/2015
Dz.U. S 208
Dokument wysłany 22/10/2015
27/10/2015 S208 - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
2015/S 208-378286
Wartość: 1 424 339,82 PLN
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 142-261843 z dnia 25.7.2015
Zamówienie nr: 1 Nazwa: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap II odcinek od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK 86 – dokumentacja projektowa wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
Tel.: +48 224302600
Faks: +48 224302601
Wartość: 1 490 419,14 PLN
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: Wykonawca będzie korzystał z podwykonawstwa w części: geologicznej, geodezyjnej i cz. środowiskowej zgodnie z deklaracją zawartą w Formularzu Oferty.
26184320151
1 333 333 PLN - 2 000 000 PLN
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap II odcinek od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK 86 – dokumentacja projektowa wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o.
ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE 2015-10-22 1 424 339,00
1 424 340,00 zł