Source: http://docplayer.pl/1802412-Sprawozdanie-komisji-dla-parlamentu-europejskiego-i-rady-przeglad-srodokresowy-europejskich-programow-nawigacji-satelitarnej.html
Timestamp: 2016-12-06 10:32:52
Legal References Found: art. 22
 art. 15
 art. 17
 art. 61
 Art. 3
 art. 69
 art. 12

Document Content:
⭐SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Przegląd śródokresowy europejskich programów nawigacji satelitarnej
Download "SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Przegląd śródokresowy europejskich programów nawigacji satelitarnej"
1 PL PL PL2 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia KOM(2011) 5 wersja ostateczna SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Przegląd śródokresowy europejskich programów nawigacji satelitarnej PL PL3 SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Przegląd śródokresowy europejskich programów nawigacji satelitarnej Wprowadzenie Niniejsze sprawozdanie stanowi roczne sprawozdanie oraz przegląd śródokresowy przewidziane w art. 22 rozporządzenia (WE) nr 683/2008 (zwanego dalej rozporządzeniem ). Przedstawia ono stan postępów dokonanych w realizacji programów oraz przyszłe wyzwania. Dane liczbowe wskazane w niniejszym sprawozdaniu i odnoszące się do okresu następującego po 2013 r. mają charakter wyłącznie orientacyjny. Nie wpływają one na końcową decyzję Komisji w sprawie ostatecznej treści lub struktury programów. W odniesieniu do tej kwestii Komisja przedstawi w 2011 r. wniosek ustawodawczy w kontekście przygotowania przyszłych wieloletnich ram finansowych. Przedstawione dane liczbowe wskazują również, że zostaną stworzone systemy, aby zapewnić wszystkie usługi zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 683/2008. Alternatywne rozwiązania zostaną przeanalizowane w ramach oceny skutków poprzedzającej wniosek ustawodawczy odnoszący się do programów. Realizacja europejskich programów nawigacji satelitarnej została rozpoczęta ponad dziesięć lat temu, a jej celem politycznym było stworzenie i wykorzystywanie ogólnoświatowego systemu, z którego Unia Europejska (zwana dalej UE ) mogłaby czerpać korzyści strategiczne i gospodarcze oraz który umożliwiłby jej uniezależnienie się od systemów rosyjskiego i amerykańskiego oraz świadczenie usług nawigacji satelitarnej w pełni dostosowanych do użytku cywilnego. Podczas przeprowadzania kluczowej reformy programów w 2007 r. Rada i Parlament Europejski podjęły decyzję o zakończeniu negocjacji dotyczących partnerstwa publicznoprywatnego, potwierdziły potrzebę utworzenia europejskiego systemu nawigacji satelitarnej, którego finansowanie i zarządzanie ryzykiem byłoby w pełni powierzone sektorowi publicznemu, podkreśliły jego strategiczne znaczenie oraz zwróciły uwagę na jego gospodarczą wartość dodaną. Zagwarantowanie niezależności i autonomii UE w tak ważnym sektorze jest ambitnym priorytetem. Tego rodzaju zaangażowanie na rzecz zaawansowanych usług nawigacji satelitarnej wzbudza duże oczekiwania ze strony użytkowników i usługodawców w skali światowej. Nowe rodzaje takich usług oferują szerokie perspektywy dla wszystkich rodzajów działalności wraz z możliwością utworzenia wielu miejsc pracy związanych z rozwojem rynków, których tempo wzrostu w ostatnich latach wynosiło 30 % rocznie. Szacuje się, że w chwili obecnej od 6 % do 7 % PKB krajów zachodnich, tj. ok. 800 mld EUR w Unii Europejskiej, zależy od nawigacji satelitarnej. Promocja takich technologii, będących ważnym czynnikiem wspomagającym wychodzenie z kryzysu, doskonale wpisuje się w ramy strategii Europa 2020 oraz polityki trwałego rozwoju. Komisja jest zatem wezwana, w ramach przewodniego projektu strategii Europa Polityka przemysłowa w erze globalizacji, by opracować PL 2 PL4 skuteczną politykę kosmiczną, co pozwoli nam zająć się niektórymi z najważniejszych problemów globalnych i przede wszystkim zrealizować projekty Galileo. W ramach wprowadzonej w 2007 r. reformy zarządzania, uznanej za innowacyjną w kontekście integracji europejskiej, przekazano UE na własność infrastrukturę stworzoną w wyniku programów Galileo i EGNOS oraz będącą integralną częścią sieci transeuropejskich. Zarządzanie tymi programami powierzono natomiast Komisji, reprezentującej UE. Zważywszy na znaczenie i wpływ przyszłych decyzji, zarówno w zakresie bezpieczeństwa jak i w kontekście międzynarodowym, finansowym lub przemysłowym, wybór Komisji instytucji publicznej odpowiedzialnej na poziomie politycznym - stał się oczywisty. W ramach swojej misji Komisja uważa, iż dysponuje wystarczającymi elementami, by przedstawić w formie niniejszego sprawozdania Parlamentowi Europejskiemu i Radzie przydatne informacje na temat realizacji programów. 1. ROZWÓJ PROGRAMÓW OD 2007 R. Gdy w 2008 r. Komisja stała się odpowiedzialna za programy Galileo i EGNOS, realizację tych projektów charakteryzowały opóźnienia, wysokie dodatkowe koszty oraz poważne problemy związane z zarządzaniem. Na przestrzeni trzech lat, pomimo trudności nieodłącznie związanych z zarządzaniem takimi projektami, dokonano istotnych postępów dzięki działaniu różnych zaangażowanych stron, w tym przemysłu, oraz wsparciu państw członkowskich, Parlamentu i Rady. Międzyinstytucjonalny panel ds. Galileo uczestniczył w tym procesie i umożliwił ścisłą współpracę pomiędzy Komisją, Parlamentem i Radą, na miarę wyzwań stojących przed tymi programami. Wymieniony panel oraz różne komisje parlamentarne były regularnie informowane o postępach w realizacji projektów. Mając na uwadze opisane wyzwania, nawet jeżeli to Komisja jest odpowiedzialna za zarządzanie, wymienione trzy instytucje muszą wspólnie działać i ostatecznie dzielić odpowiedzialność polityczną Główne dokonania Wdrożenie nowych ram zarządzania Rozporządzenie określa jasne ramy zarządzania i finansowania, które umożliwiają skuteczne zarządzanie aktualnymi fazami realizacji programów. Komisja jest odpowiedzialna za zarządzanie nimi, w tym za wszystkie aspekty związane z bezpieczeństwem systemów. Dwoma innymi głównymi podmiotami jest Europejska Agencja Kosmiczna (zwana dalej ESA ) oraz agencja europejskiego globalnego systemu nawigacji satelitarnej - GNSS 1 (zwana dalej agencją UE ). Rola zarządzającego wielkimi programami przemysłowymi, w wyniku których powstają publiczne i strategiczne infrastruktury kosmiczne, stanowi nowość dla Komisji. Aby sprostać temu priorytetowemu zadaniu, musiała ona zdobyć konieczne kompetencje i zreorganizować niektóre swoje służby. W ramach swoich zobowiązań Komisja odwołała się również do niezależnych ekspertów w dziedzinie zarządzania 1 GNSS: Globalny system nawigacji satelitarnej PL 3 PL5 projektami. Ponadto zgodnie z art. 15 rozporządzenia Komisja wprowadziła ramy strategiczne 2 obejmujące główne działania, zakładany budżet i harmonogram konieczne do osiągnięcia celów ustalonych w rozporządzeniu. Państwa członkowskie były włączone w zarządzanie projektami poprzez swoje uczestnictwo w Komitecie ds. Europejskich Programów GNSS oraz w różnych grupach roboczych, takich jak grupa ekspertów ds. bezpieczeństwa systemów europejskich. Rola ESA, która dysponuje niezastąpionymi kompetencjami technicznymi w UE, została określona w dwóch umowach o delegowaniu zadań zawartych między UE i tą agencją. Jedna z nich dotyczy pomyślnej realizacji prac przemysłowych dotyczących fazy rozmieszczania Galileo, a druga odnosi się do zastąpienia przestarzałej infrastruktury EGNOS i ciągłego doskonalenia tego systemu. Wreszcie nowe rozporządzenie (WE) nr 912/2010 określa ramy działalności agencji UE spójnie z wymienionym wyżej rozporządzeniem. Gwarantuje to solidne podstawy dla realizacji zadań tak ważnych jak akredytacja w zakresie bezpieczeństwa systemów lub zarządzanie centrum monitorowania bezpieczeństwa Szczegółowe zarządzanie każdym programem Program EGNOS EGNOS symbol wiedzy eksperckiej UE w zakresie nawigacji satelitarnej jest kompletnym systemem, który w długiej perspektywie ma współistnieć z Galileo. Już teraz korzystają z niego liczne grupy użytkowników w zakresie rolnictwa, lotnictwa cywilnego, pomocy osobom, geolokalizacji w ramach telefonii komórkowej, kartografii itd. UE reprezentowana przez Komisję stała się z dniem 1 kwietnia 2009 r. właścicielem ogółu dóbr materialnych i niematerialnych związanych z programem EGNOS, które były wcześniej w posiadaniu ESA. To przejęcie własności stanowiło niezbędny warunek korzystania z tego systemu. Usługa otwarta EGNOS stała się oficjalnie operacyjna z dniem 1 października 2009 r. Od tego czasu system funkcjonuje zgodnie z wymaganymi specyfikacjami. Za jego funkcjonowanie odpowiedzialny jest usługodawca (zwany dalej ESSP ) na podstawie umowy zawartej z Komisją. Świadczenie usługi otwartej i usługi Safety of Life (zwanej dalej SoL ) z zachowaniem ciągłości stanowi główny element tej umowy. W lipcu 2010 r. dokonano ważnego postępu wraz z akredytacją ESSP zgodnie z rozporządzeniami dotyczącymi jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej. Okres rozwoju systemu EGNOS powinien zostać w niedługim czasie zakończony, a dostępność usługi SoL na potrzeby lotnictwa cywilnego powinna zostać ogłoszona z początkiem 2011 r. 2 C(2008) 8378 z r. PL 4 PL6 Ponadto przewiduje się stopniowe rozszerzenie zasięgu usług EGNOS na wszystkie kraje będące członkami Europejskiej Konferencji Lotnictwa Cywilnego. Prowadzone są również badania dotyczące rozszerzenia tego zasięgu na Afrykę, kraje arabskie i kraje będące wschodnimi sąsiadami Unii Europejskiej Program Galileo W odniesieniu do fazy rozwoju, dwa satelity eksperymentalne, Giove A oraz Giove B, funkcjonują w sposób satysfakcjonujący. Umożliwiły one weryfikację technologii stosowanych w przyszłych satelitach i zapewnienie wykorzystania częstotliwości przydzielonych programowi Galileo przez organy międzynarodowe. Ponadto, jak potwierdziła ESA, montaż czterech pierwszych satelitów przyszłej konstelacji, które zostaną umieszczone na orbicie w latach , jest na ukończeniu. Jednocześnie przeprowadzana jest instalacja elementów naziemnych infrastruktury, która obejmuje wybór lokalizacji i konstrukcję wielu stacji rozmieszczonych w licznych krajach i regionach świata: Belgii, Francji, Niemczech, Hiszpanii, Niderlandach, Zjednoczonym Królestwie, Nowej Kaledonii, Réunion, Gujanie Francuskiej, Tahiti, Szwecji, Norwegii, Stanach Zjednoczonych, Antarktyce (Troll, Ziemia Adeli), itd. Prace związane z fazą rozmieszczania zostały rozpoczęte w 2008 r. i są aktywnie kontynuowane. Te działania zostały podzielone zasadniczo na sześć części, które stały się przedmiotem zamówień publicznych. Przeprowadzenie dialogów konkurencyjnych z przedsiębiorstwami będącymi oferentami stanowi kluczowy element rozpoczętych procedur. Cztery pierwsze zamówienia, dotyczące odpowiednio następujących części: wsparcie inżynierii systemu, budowa satelitów wraz z pierwszym zamówieniem na 14 satelitów, pojazdy nośne do umieszczenia na orbicie 10 satelitów wraz z możliwością dodatkowego umieszczenia na orbicie oraz działania, zostały udzielone w 2010 r. na ogólną kwotę ok mln EUR. Zamówienia w zakresie dwóch pozostałych części dotyczących infrastruktury naziemnej zostaną udzielone w 2011 r. W 2011 r. należy również udzielić zamówień na dodatkowe instalacje i wyposażenie. Odwrotnie niż miało to miejsce w sytuacjach monopolu, w przypadku zamówień o charakterze konkurencyjnym możliwe było dokonanie oszczędności w stosunku do pierwotnych szacunków. W prace objęte tymi zamówieniami publicznymi zaangażowane są już setki przedsiębiorstw zlokalizowanych w większości państw członkowskich, które zatrudniają do tego celu tysiące wysoko wykwalifikowanych pracowników. Komisja zobowiązała się do przestrzegania zasady 40 % całkowitej wartości działań, wskazanej w art. 17 ust. 3 lit. c) rozporządzenia, która ma zapewnić możliwość uczestnictwa w programach dużej części przemysłu UE. Jednak w związku z tym, że nie wszystkie zamówienia związane z częściami działań zostały udzielone i nie wszyscy podwykonawcy są znani, nie jest możliwe na tym etapie podanie dokładnych danych liczbowych. W każdym przypadku, duża część przemysłu oraz liczne wspólnoty naukowe w UE są obecnie zaangażowane we wszelkiego rodzaju działania związane z nawigacją satelitarną, włącznie z działaniami dotyczącymi rynków niższego szczebla. PL 5 PL7 Wreszcie w odniesieniu do usług publicznych o regulowanym dostępie Komisja przedstawiła wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sposobu dostępu do tych usług, który skupia się na kwestii bezpieczeństwa. Jego przyjęcie stanowi konieczny warunek wstępny dostarczenia usług. Ponadto Komisja we współpracy z agencją UE wdroży projekty pilotażowe umożliwiające testowanie i weryfikację na konkretnych przypadkach, wybranych w porozumieniu z państwami członkowskimi, procedur i mechanizmów przewidzianych we wniosku dotyczącym decyzji Działania horyzontalne W kwestii spraw międzynarodowych kompatybilność i interoperacyjność systemów stanowią główny punkt dyskusji prowadzonych z Chinami, Stanami Zjednoczonymi, Rosją, Indiami i Japonią, a także w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych. W rozmowach z Chinami podniesiono sprawę pokrywania się częstotliwości, która stanowi poważny problem dla bezpieczeństwa UE i jej państw członkowskich. Kwestia ta pomimo zaangażowania państw członkowskich i Komisji nie została jeszcze rozwiązana i nie uda się tego dokonać bez wsparcia politycznego wymienionych podmiotów i Parlamentu Europejskiego Systemy światowe i regionalne stworzone przez Stany Zjednoczone, Rosję, Chiny, Japonię i Indie są wyzwaniem dla programów europejskich nie tylko pod względem kompatybilności i interoperacyjności częstotliwości, ale także pod względem konkurencyjności, zważywszy, że celem tych programów jest niezwłoczne zapewnienie wysokiej jakości usług umożliwiające skuteczne wejście na rynki. W ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norwegia korzysta od 2010 r. z traktowania porównywalnego do traktowania państwa członkowskiego UE. Negocjacje ze Szwajcarią są również kontynuowane. W zakresie rozwoju rynków niższego szczebla, Komisja przyjęła w czerwcu 2010 r. plan działania dotyczący zastosowań GNSS mający na celu promowanie wykorzystania nawigacji satelitarnej w dziedzinach działalności określanych jako priorytetowe. Koniczne jest wdrożenie tego planu, aby nie tworzyć infrastruktury bez użytkowników, która sprzyjałaby utrzymywaniu zależności Unii od zagranicznych systemów wojskowych w związku z oferowanymi przez nie zastosowaniami. Światowe systemy nawigacji satelitarnej umożliwiają dostarczanie w skali globalnej informacji na temat pozycjonowania i synchronizacji. Stanowią podstawę dla wielu rodzajów działalności gospodarczej i umożliwiają tworzenie bogactwa. Znajdują zastosowanie w następujących dziedzinach: mobilność osób; lotnictwo cywilne, w szczególności lotniska regionalne i heliporty; ochrona cywilna; służby ratownicze, zwłaszcza w przypadku powodzi, trzęsienia ziemi lub ataku terrorystycznego; pomoc humanitarna; śledzenie statków, taboru kolejowego, ciężarówek, kontenerów; pomoc osobom o ograniczonej mobilności; lokalizacja niebezpiecznych miejsc; rolnictwo precyzyjne; usługi poszukiwawcze i ratownicze; śledzenie niebezpiecznych substancji; pomiar i wyznaczanie gruntu, zwłaszcza w ramach wspólnej polityki rolnej; synchronizacja sieci telekomunikacyjnych i energetycznych; ochrona wrażliwej infrastruktury; pomiar czasu w zakresie transakcji finansowych. Ponadto aby nadzorować morskie i lądowe granice UE w ramach EUROSUR, przewiduje się utworzenie usługi operacyjnej, która korzystałaby z satelitów służących do PL 6 PL8 obserwacji Ziemi (program GMES). Galileo i EGNOS mogłyby być skutecznie wykorzystywane do ustalania dokładnej pozycji zespołów przeprowadzających inspekcje. Dla setek przedsiębiorstw unijnych będących kolejnym ogniwem w produkcji, konstrukcja i wykorzystywanie systemów europejskich przyczyniłyby się do powstania bezpośrednich zysków oraz tysięcy wysoko wykwalifikowanych miejsc pracy. Na rynkach niższego szczebla zastosowania związane z nawigacją satelitarną w wyjątkowy sposób pobudzają wzrost przedsiębiorstw. Pośrednie korzyści społeczno-gospodarcze zostały opisane w poniższym pkt i wyszczególnione w załączniku. Ten plan działania obejmuje, oprócz kilku środków regulacyjnych, środki zachęcające do badań i innowacji, w szczególności skierowane do MŚP, oraz działania normalizacyjne, koordynacyjne i akredytacyjne, m.in. dla lotnictwa i transportu morskiego. Obejmuje on także działania informacyjne adresowane do przemysłu i użytkowników. Należy przykładowo regularnie aktualizować dokumentację techniczną umożliwiającą konstrukcję odbiorników Galileo. W tym względzie Komisja przewiduje, że od 2014 r. dzięki umowie o interoperacyjności z GPS, co najmniej 80 % odbiorników GNSS funkcjonujących na świecie będzie korzystać z europejskiego systemu nawigacji satelitarnej. W odniesieniu do działań dotyczących rozwoju zastosowań i technologii odbiorników ogłoszono trzy zaproszenia do składania wniosków w ramach 7. programu ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego na kwotę ogólną wynoszącą ok. 120 mln EUR. Dwa pierwsze umożliwiły sfinansowanie setki projektów, których wstępne wyniki zostały przedstawione w marcu 2010 r. Trzecie i ostatnie zaproszenie jest obecnie otwarte. W zakresie rozwoju technologii dla przyszłych infrastruktur, ESA kontynuuje prace w ramach konkretnego programu fakultatywnego Zdobyte doświadczenie: ocena wszystkich odnotowanych postępów Misja powierzona Komisji na mocy rozporządzenia wykracza poza jej zwykłą działalność w zakresie projektów przemysłowych, infrastrukturalnych lub badawczych, w których jej uczestnictwo ogranicza się do udzielania dotacji, a rola nie jest pierwszoplanowa. Aby w sposób satysfakcjonujący zapewnić realizację programów, Komisja, dzięki wysiłkom jej służb i pomimo rygorystycznych zasad, których musi przestrzegać, opracowała rozwiązania dostosowane do zarządzania projektem przemysłowym. Doświadczenie nabyte od 2007 r. pozwoli jej jeszcze bardziej usprawnić zarządzanie programami i mogącymi wystąpić problemami oraz zarządzanie ryzykiem Zarządzanie programami Na poziomie wewnętrznym Komisja szybko stworzyła, w ramach swoich służb, strukturę umożliwiającą zarządzanie programami w ich obecnej fazie. Aby zagwarantować ciągłość realizacji projektów, Komisja przejęła cały personel agencji UE, który dysponował koniecznymi kompetencjami do wypełnienia nowej misji. Skierowała wszystkie zespoły do pracy nad wszelkimi aspektami programów, PL 7 PL9 zgodnie z rozporządzeniem. Sporządziła również umowę o delegowaniu zadań z ESA oraz plan zarządzania, które regulują stosunki między tymi dwoma organizacjami oraz doprowadziła do synergii pomiędzy swoimi własnymi służbami oraz służbami ESA i agencji UE. Komisja odwołała się ponadto do pomocy ze strony grup eksperckich z państw członkowskich. Należy podkreślić, że Komisja musiała obsadzić miejsca pracy wymagające wysokich kwalifikacji, które są niezbędne do sprawnego zarządzania programami. Tymczasem możliwości przesunięć wewnętrznych były ograniczone ze względu na rodzaj działalności, a procedury naboru zewnętrznego podlegały ścisłym zasadom. Większa część personelu została ostatecznie zatrudniona na czas określony do 2013 r. Niezbędne jest zapewnienie utrzymania tych pracowników w okresie następującym po wskazanej dacie, ponieważ ich nabyte kompetencje są kluczowe dla dalszej realizacji programów. Ramy budżetowe UE, uzależnione od perspektyw finansowych i obejmujące ograniczony horyzont czasowy, nie są elastyczne w zakresie przesunięć z jednego okresu na drugi i utrudniają długoterminowe planowanie niezbędne w przypadku projektów trwających dziesiątki lat. Komisja uważa, że należy przewidzieć wprowadzenie mechanizmów i instrumentów budżetowych umożliwiających zaradzenie tej sytuacji. Na poziomie zewnętrznym podniesiono kwestię roli ESA i wpływu decyzji w dziedzinie bezpieczeństwa systemów. W odniesieniu do Galileo, ESA musiała podjąć się nowej roli głównego wykonawcy w związku z rozwiązaniem konsorcjum ESNIS. Nowy podział zadań, w którym ESA jest agencją wykonawczą działającą na rachunek UE, przynosi dobre rezultaty, ale będzie musiał być dostosowany do zmian w programach oraz do przyszłych wyzwań związanych z funkcjonowaniem. W zakresie EGNOS jego obecne funkcjonowanie wiąże się z udziałem Komisji jako kierownika projektu, ESA jako organu technicznego odpowiedzialnego za projekt i rozwój systemu oraz ESSP jako usługodawcy. Zintegrowany model zarządzania umożliwiłby utrzymanie obecnych zespołów w bardziej scentralizowanej strukturze, aby lepiej zarządzać ryzykiem wiążącym się ze świadczeniem usług EGNOS oraz sprawniej koordynować działalność przemysłową rozdzieloną obecnie pomiędzy ESA i ESSP. Ważne jest również, by przyszłe zmiany systemu opierały się na doświadczeniach różnych użytkowników, zwłaszcza z sektora lotniczego, uwzględniając prace wspólnego przedsiębiorstwa SESAR i wynikające z programu rozwoju ESA. W kwestii bezpieczeństwa należy przypomnieć, że Komisja jest odpowiedzialna za zarządzanie bezpieczeństwem systemów zgodnie z rozporządzeniem, a jej swobodę w tej dziedzinie ograniczono na dwa sposoby: Po pierwsze w rzeczywistości to państwa członkowskie określają potrzeby w zakresie bezpieczeństwa. Zagrożenia dla bezpieczeństwa wrażliwych infrastruktur, takich jak nawigacja satelitarna, stale zmieniają się. Projektowanie systemów musi zatem dostosowywać się do tych zmian. Zapobieganie części wskazanych zagrożeń należy do państw członkowskich. PL 8 PL10 Po drugie rozporządzenie powierza agencji UE zadanie akredytacji bezpieczeństwa systemów. Rozdzielenie funkcji zarządzania i akredytacji jest praktyką dobrego zarządzania, będącą częstym i kluczowym działaniem w przypadku tego rodzaju projektu. W obu przypadkach dokonane wybory lub podjęte decyzje mogą mieć istotny wpływ na koszty i harmonogram realizacji programów Ryzyko związane z programami Należy podkreślić, że ryzyko jest naturalnym elementem tego rodzaju złożonych programów. Wymusza ono wprowadzenie skutecznych systemów zarządzania ryzykiem i może prowadzić do podjęcia trudnych decyzji. W odniesieniu do fazy rozwoju 3 Galileo, przekazanie ESA wykonawstwa projektu, wynikające z niepowodzenia konsorcjum przemysłowego ESNIS, spowodowało opóźnienia i dodatkowe koszty związane z koniecznością renegocjacji niektórych umów oraz wymogami skutecznego wdrożenia nowego systemu. Ponadto, aby zachować korzystanie z przydzielonych częstotliwości w ramach Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, niezbędne okazało się umieszczenie drugiego satelity doświadczalnego na orbicie. Wreszcie, uwzględnienie trudności technicznych dotyczących w szczególności dopracowania pewnych elementów związanych z bezpieczeństwem oraz opóźnienia wynikające z realizacji kontraktów w zakresie fazy rozmieszczania, doprowadziły do zmian harmonogramu prac i kosztów. Wzrost kosztów fazy rozmieszczania wynosi łącznie ok. 500 mln EUR. Na wniosek państw członkowskich Komisja zgodziła się pokryć te koszty, aby umożliwić kontynuację programu. Istotnie walidacja na orbicie stanowi podstawę programu Galileo, a brak finansowania mógłby zagrozić jej realizacji oraz doprowadzić do utraty know-how przemysłowego i częściowo skonstruowanego wyposażenia. W odniesieniu do fazy rozmieszczania wybór procedury dialogu konkurencyjnego okazał się pozytywny. Zaproszenie do ubiegania się o zamówienie umożliwiło wywieranie presji konkurencyjnej na oferentów. Tymczasem w innych przypadkach, sytuacja monopolistyczna, w której znalazły się niektóre podmioty, przełożyła się na wzrost cen. Przykładowo cena usług umieszczenia na orbicie wywołała dodatkowe koszty wynoszące ok. 500 mln EUR w stosunku do początkowego budżetu 4. Ponadto wymagania związane z usługą SoL Galileo mają wpływ na potrzeby finansowania programu, w szczególności w zakresie infrastruktury naziemnej. Obecnie prowadzona jest analiza ponownej definicji tej usługi, aby dostosować się do nowych potrzeb użytkowników i do zmian technologii. Chodzi również o uproszczenie systemu, zmniejszenie ryzyka i kosztów oraz zwiększenie 3 4 Rozporządzenie określa fazę rozwoju jako obejmującą budowę i umieszczenie na orbicie pierwszych satelitów, zainstalowanie pierwszych elementów infrastruktury naziemnej oraz wszystkie prace i działania niezbędne do przeprowadzenia walidacji systemu na orbicie. W ramach przyszłego komunikatu Komisji w sprawie opracowania europejskiej polityki przemysłowej dotyczącej przestrzeni kosmicznej podjęta zostanie w sposób bardziej szczegółowy kwestia sytuacji na rynkach i jej konsekwencji. PL 9 PL11 kompatybilności z GPS. Decyzje w tym zakresie zostaną podjęte w nadchodzących latach. W odniesieniu do EGNOS, wymogi utrzymania i rozwoju systemu spowodowały dodatkowe wydatki, podczas gdy nadal nie został osiągnięty satysfakcjonujący zasięg geograficzny w ramach strefy europejskiej. Podsumowując, początkowe szacunki kosztów nie sprawdziły się, ponieważ niektóre zagrożenia związane zwłaszcza z kwestiami technicznymi, wymogami bezpieczeństwa lub sytuacją rynkową, urzeczywistniły się podczas bardzo złożonych etapów realizacji programu. Działanie Komisji ograniczyło wpływ tych trudności. Tym samym osiągnięcie końcowych celów nie jest zagrożone, ponieważ dostępny budżet pozwala na budowę i umieszczenie na orbicie 18 satelitów wraz z powiązaną infrastrukturą naziemną oraz świadczeniem pierwszych usług od r. Budżet ten jest również wystarczający, by zapewnić początkowe funkcjonowanie usług EGNOS. Obecnie prowadzone analizy mają na celu określenie najlepszych sposobów realizacji programów zgodnie z przyszłymi budżetami. Pierwsze elementy tych analiz są przedstawione w rozdziale Istniejące zagrożenia W centrum prac Komisja umieściła kwestię zarządzania ryzykiem, której znaczenie zostało podkreślone w trakcie przeprowadzonej w 2007 r. reformy zarządzania. Wszelkie związane z programami rodzaje ryzyka zostały zebrane w rejestrze zawierającym zagrożenia związane z linią dostaw przemysłowych, ESA, agencją UE, zewnętrznymi czynnikami takimi jak wpływ organów politycznych i wymogów bezpieczeństwa, czynnikami wewnętrznymi, takimi jak organizacja programów. Dla każdego rodzaju ryzyka określono prawdopodobieństwo jego wystąpienia oraz poziom powodowanych skutków. Rejestr ryzyka zawiera także wykaz działań mających na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa ich wystąpienia. Ryzyko zastało podzielone na następujące kategorie: Ryzyko technologiczne: nawigacja satelitarna wykorzystuje najnowsze technologie, które muszą jeszcze zostać zatwierdzone i których specyfikacje stale zmieniają się. Ryzyko przemysłowe: w stworzenie infrastruktury zaangażowane jest wiele jednostek przemysłowych w różnych krajach, skuteczna koordynacja prac jest zatem niezbędna, aby uzyskać niezawodne i doskonale zintegrowane systemy, w szczególności pod względem bezpieczeństwa. Ryzyko rynkowe: należy uniknąć sytuacji, w której gorsze niż zapowiadane charakterystyki techniczne miałyby negatywny wpływ na użytkowników na całym świecie, w następstwie czego infrastruktura nie byłaby wykorzystywana. Należy ponadto zagwarantować dostępność od lat niezawodnych odbiorników dla usług Galileo wprowadzanych jako pierwsze, w szczególności usług publicznych o regulowanym dostępie. PL 10 PL12 Ryzyko związane z harmonogramem: wszelkie opóźnienie uruchomienia mogłoby spowodować niewykorzystanie istniejących możliwości i doprowadzić do przekroczenia kosztów. Ryzyko związane z zarządzaniem: w zarządzanie programami zaangażowane są różne współpracujące jednostki, ważne jest zatem zagwarantowanie stabilności i odpowiedniej organizacji. Należy ponadto uwzględnić rozbieżności opinii na temat ważnych zagadnień istniejące między różnymi jednostkami, a w szczególności państwami członkowskimi. W tym kontekście należy rozważyć wspólne ponoszenie niektórych rodzajów ryzyka, w szczególności ryzyka finansowego i związanego z bezpieczeństwem, przez właściwe jednostki. Ryzyko związane z odpowiedzialnością: podobnie jak każdy rodzaj infrastruktury oba europejskie systemy mogą bezpośrednio lub pośrednio spowodować szkody dla ich użytkowników lub osób trzecich. Z przeprowadzonych przez Komisję analiz wynika, że mające zastosowanie przepisy w obecnej formie nie zapewniają odpowiednich ram prawnych gwarantujących właściwą równowagę między interesami ofiar a interesami właścicieli i użytkowników europejskich systemów nawigacji satelitarnej. Należy podjąć zatem odpowiednie inicjatywy, tak na poziomie europejskim, jak i światowym, aby do 2014 r. zaradzić tej sytuacji. Komisja prowadzi w tym celu odpowiednie analizy w porozumieniu z innymi organami międzynarodowymi. Wobec wymienionych zagrożeń Komisja przy podejmowaniu decyzji kładzie nacisk na dotrzymanie terminu wyznaczonego na 2014 r., który jest datą dostarczenia pierwszych stabilnych usług Galileo. W dłuższej perspektywie czasowej ostatecznym celem pozostaje na tym etapie dostarczenie wysokiej jakości usług zgodnych z przepisami zawartymi w rozporządzeniu i potrzebami użytkowników, a zarazem porównywalnych lub lepszych niż oferowane przez inne systemy. Decyzje związane z bezpieczeństwem podejmowane są w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi Zestawienie finansowe Wkład UE do programów Galileo i EGNOS na okres wynosi 3,4 mld EUR, do kwoty tej należy dodać miedzy innymi wkład Norwegii. Budżet ten podzielono pomiędzy trzy główne działania, a mianowicie zakończenie fazy rozwoju Galileo, na co przypada około 600 mln EUR, fazę rozmieszczania Galileo za kwotę 2,4 mld EUR, oraz fazę eksploatacji EGNOS za około 400 mln EUR. W odniesieniu do fazy rozmieszczania zaangażowanych zostało juz około dwóch trzecich budżetu głównie w ramach zawartych w 2010 r. umów związanych z udzielonymi zamówieniami. Poza rezerwą związaną z ryzykiem pozostały budżet pozwoli na udzielenie zamówień na dwie pozostałe części związane z infrastrukturą naziemną. W odniesieniu do rezerwy związanej z ryzykiem, potrzeby, które ma ona objąć są przedmiotem szczegółowych szacunków. To, na które pozycje budżetowe zostanie ona przekazana zależeć będzie od priorytetu rodzajów ryzyka oraz od jego wystąpienia. Główne zidentyfikowane rodzaje ryzyka związane są ze znacznym zmniejszeniem skuteczności w przypadku przedłużającego się okresu PL 11 PL13 wykorzystywania konstelacji ograniczonej do 18 satelitów 5, niedostępności usług umieszczenia na orbicie, niemożności wykorzystania niektórych wybranych lokalizacji, braku zapasowego systemu infrastruktury naziemnej lub wad na poziomie projektu lub integracji. W celu zmniejszenia awarii i zaradzenia dezaktualizacji systemu konieczne będzie zamówienie usług związanych z konserwacją oraz zakup zapasowego wyposażenia. W odniesieniu do EGNOS większość przypisanego budżetu przeznaczona została na umowę z ESSP i na delegowanie zadań do ESA, w celu zapewnienia świadczenia usług i trwałości systemu. Kwoty przeznaczone na programy Galileo i EGNOS w aktualnych ramach finansowych zostały przedstawione na poniższym wykresie. CAŁKOWITY BUDŻET [MLN ] EGNOS [MLN ] Wolne środki = 417 Stacje retransmisyjne Operator ESSP Faza rozwoju 560 ESA 117 GALILEO : FAZA ROZMIESZCZANIA [MLN ] Inżynieria systemu 9 Lokalizacje Faza rozmieszczania Eksploatacja ESA Infrastruktura kosmiczna = Razem Administracja EGNOS Galileo Wolne środki Communication-AnH.ppt 2. PRZYSZŁE WYZWANIA Nałożone rozporządzeniem na Komisje zadanie polega na stworzeniu infrastruktury nawigacji satelitarnej zapewniającej wysokiej jakości usługi na poziomie światowym i regionalnym, funkcjonujące obok już istniejących usług. Ten końcowy cel pozostaje niezmienny gdyż jakiekolwiek poddanie w wątpliwość jakości usług mogłoby oznaczać natychmiastową destabilizację programu i utratę zainteresowania ze strony rynków. Należy jednak przypomnieć, ze rynki te znajdują się w fazie intensywnego rozwoju, a ich roczne obroty na całym świecie powinny w 2020 r. osiągnąć około 240 mld EUR. Ponadto dzięki ich przewadze w odniesieniu do konkurencyjnych systemów, 5 Z powodu utraty satelity znajdującego się na orbicie lub w momencie umieszczania na orbicie. PL 12 PL14 Galileo i EGNOS powinny w ciągu najbliższych 20 lat wygenerować zyski ekonomiczne i korzyści społeczne na poziomie mld EUR 6. Wymaga to jednak ukończenia infrastruktury Galileo i eksploatacji systemu pozwalającej na dostarczanie niezawodnych usług. Biorąc pod uwagę dodatkowe koszty, które zarejestrowano w fazach rozwoju i rozmieszczania (zob. pkt ) Komisja szacuje, ze w celu ukończenia infrastruktury konieczne są dodatkowe środki budżetowe w wysokości 1,9 mld EUR (zob. pkt ). Szacowane koszty eksploatacji wyniosą średnio ok. 0,8 mld EUR rocznie (zob. pkt ). W związku z powyższym należy wprowadzić odpowiednie mechanizmy finansowania. Biorąc pod uwagę obecną sytuację Komisja 7 nie zaproponowała dotychczas przeznaczenia na programy dodatkowych środków w obecnych ramach finansowych. Spowoduje to prawdopodobnie opóźnienie o cztery lata ukończenia infrastruktury programu Galileo i dodatkowe koszty. Wobec braku do 2014 r. dodatkowych środków należy na nowo określić strategię realizacji programów, uwzględniającą z jednej strony kompromis między poziomem usług, a powiązanymi kosztami i z drugiej strony konieczność dostarczenia usługi o jakości wystarczającej dla utrzymania pozycji na rynku Krótkoterminowe zarządzanie programami Aby odpowiedzieć na oczekiwania rynków Komisja opracowała odpowiednie podejście uwzględniające jak najszybsze rozpoczęcie świadczenia usług i przygotowanie fazy operacyjnej Potrzeba uruchomienia pierwszych usług w latach Roczne obroty uzyskiwane dzięki produktom i usługom bezpośrednio związanym z nawigacją satelitarną na świecie oszacowane zostały w 2010 r. na około 130 mld EUR. W ciągu najbliższych lat rynki, których to dotyczy, będzie charakteryzować dwucyfrowy roczny wzrost. W opinii ekspertów w 2020 r. obroty powinny przekroczyć 240 mld EUR 8. Tak znaczny wzrost spowodowany jest jednocześnie rozwojem technologii odbiorników i szybkim pojawianiem się nowych zastosowań, które są przyczyną zwiększonego popytu ze strony konsumentów. Ten szybki rozwój światowych rynków był dotychczas pobudzany jedynie przez amerykański system GPS. W perspektywie średnioterminowej powinny jednak zostać uruchomione inne globalne systemy nawigacji satelitarnej (zwane dalej GNSS ), w szczególności systemy rosyjski i chiński. Jak najszybsze wprowadzenie europejskiego systemu jako kolejnego, obok GPS, ważnego i stanowiącego punkt Źródło: Badania rynku agencji UE (narzędzia monitorowania i prognoz dotyczących rynków GNSS liczby dla 2010 r.). Całkowita wartość netto zysków wygenerowanych przez Galileo i EGNOS w okresie uzależniona jest od daty uruchomienia całkowicie operacyjnych usług Galileo. Każdy rok opóźnienia zmniejszy poziom zysków o %, z jednej strony z powodu utraty dochodów, z drugiej strony z powodu rozwijania alternatywnych rozwiązań i konkurencyjnych systemów. COM 2010(700) z r. Źródło: Agencja UE (2010) sprawozdanie z monitorowania rynku GNSS. PL 13 PL15 odniesienia systemu GNSS, ma zasadnicze znaczenie, w szczególności w odniesieniu do producentów odbiorników Początkowa faza operacyjna Udzielone juz zamówienia publiczne pozwalają Komisji dostosować swoje podejście, tak aby zachowany został termin 2014 r. Fazy rozwoju i rozmieszczenia będą zatem realizowane równocześnie aż do 2012 r., który jest terminem zakończenia fazy rozwoju, a faza eksploatacji pierwszych usług rozpocznie się w 2014 r. W pierwszym etapie, od lat infrastruktura zostanie częściowo oddana do użytku ( Początkowa Zdolność Operacyjna lub IOC ) i rozpoczęte zostanie świadczenie usługi otwartej, usługi poszukiwawczej i ratowniczej oraz usług publicznych o regulowanym dostępie. Na tym etapie precyzja i dostępność usług nie osiągną jednak jeszcze optymalnego poziomu. Pierwszy etap, wystarczający dla testowania usług, powinien jednak być jak najkrótszy gdyż nie pozwala na wykorzystanie wszystkich możliwości systemu i nie zaspokaja wymagań wszystkich użytkowników. Konieczne jest zatem powiązanie tego etapu z jednoznacznym zobowiązaniem ze strony Unii do ukończenia infrastruktury zgodnie z celami programu Galileo, w celu wzbudzenia zaufania użytkowników i zachęcenia ich do inwestycji. Komisja proponuje między innymi dostosowanie systemu EGNOS w celu zwiększenia także precyzji usługi otwartej systemu wywodzącego się z programu Galileo, podobnie jak zwiększa on obecnie precyzję systemu GPS. EGNOS jest jedynym systemem jakim w ciągu najbliższych lat będzie dysponować UE dla udostępniania usługi SoL Programowanie długoterminowe Europejski system posiada zasadniczy atut wobec innych systemów GNSS: jest jedynym systemem zbudowanym dla celów cywilnych i znajdującym się pod cywilną kontrolą. Ma on inne, ważne potencjalne zalety, takie jak usługa świadczona na zasadach komercyjnych, która powinna pozwolić na rozpoznawanie sygnałów i jeszcze bardziej zwiększyć precyzję usługi otwartej. Usługa otwarta jest ponadto komplementarna i interoperacyjna z amerykańskim systemem GPS. Połączone wykorzystywanie obu systemów zapewni zatem poziom niezawodności i precyzji, który powinien zaspokoić większość potrzeb użytkowników na świecie na rynku zastosowań dla szerokiej publiczności. Większość tych zalet będzie jednak mogła być wykorzystywana dopiero po ukończeniu całości infrastruktury Ukończenie infrastruktury Jak wskazano w pkt kwota mln EUR nie wystarczy na ukończenie infrastruktury związanej z programem Galileo ze względu na wzrost kosztów w fazie rozwoju, wzrost cen pojazdów nośnych, brak konkurencji przy przyznawaniu PL 14 PL16 niektórych zamówień, dodatkowe koszty związane z programem EGNOS i skutki przesunięcia finansowania na okres po 2013 r. 9 Po konsultacjach z ESA 10 Komisja przeprowadziła analizy w celu oszacowania kosztów systemu. Szacunki te opierają się na różnych możliwych scenariuszach dotyczących cyklów zakupów, rozmieszczenia i eksploatacji infrastruktury, w tym konserwacji i wymiany części, aktualnych cen ofertowych oraz doświadczeń innych systemów kosmicznych. Wynika z nich, ze ukończenie infrastruktury programu Galileo wymagać będzie dodatkowego wkładu finansowego na poziomie mln EUR. Kwota ta pozwoli na realizację systemu zapewniającego usługi określone w rozporządzeniu, opartego na konstelacji 30 satelitów. Kwota ta jest konieczna dla sfinansowania satelitów i pojazdów nośnych pozwalających na ukończenie konstelacji Galileo oraz realizację infrastruktury naziemnej w celu udostępnienia całości usług. Jak jest to przyjęte w przypadku tego rodzaju projektów przemysłowych obarczonych wysokim ryzykiem, dodana została także kwota w wysokości 20 % przeznaczona na podjecie działań w razie wystąpienia problemów, zwłaszcza problemów technicznych w ostatniej fazie integracji. Poniższy wykres przedstawia potrzeby finansowe. Należy zauważyć, że prowadzone są dodatkowe analizy możliwości ograniczenia potrzeb finansowych, w szczególności dzięki stopniowemu uruchamianiu usług oraz dostosowaniu usługi SoL. UKOŃCZENIE INFRASTRUKTURY [MLN ] 1900 Rezerwa związana z ryzykiem Infrastruktura kosmiczna = Infrastruktura naziemna Communication-AnH.ppt Koszty eksploatacji Koszty eksploatacji systemów obejmują zarządzanie operacyjne infrastrukturą, zarządzanie usługami, wymianę i zastępowanie części o ograniczonej długości 9 10 Koszt wszystkich wymienionych elementów odpowiada kwocie dodatkowego finansowania. Zorganizowane zostały liczne posiedzenia służb Komisji z ESA, zwłaszcza latem 2010 r. PL 15 PL17 eksploatacji 11. Obejmują one także stałe ulepszanie systemów w celu dostosowywania usług do zmian potrzeb użytkowników. Szacowane kwoty uwzględniają margines ryzyka wyliczony w oparciu o ryzyko będące naturalnym elementem zaawansowanych technologicznie programów. Niektóre rodzaje ryzyka, których wystąpienie miałoby wpływ na budżet, nie zostały jednak uwzględnione gdyż prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest niskie. Jest tak w przypadku zmian kontekstu bezpieczeństwa, problemów związanych z interoperacyjnością z innymi systemami lub ryzyka technicznego, takiego jak okres eksploatacji czasomierzy. Aby nie uruchamiać odpowiadających im środków należy przeanalizować funkcjonowanie odpowiednich mechanizmów. Brak finansowania kosztów eksploatacji przełożyłby się natychmiast na pogorszenie jakości lub nawet całkowitą likwidację usług, co byłoby sprzeczne z misją powierzoną danym systemom w zakresie usług publicznych. Koszty eksploatacji zostały oszacowane we współpracy z ESA i zatwierdzone przez ekspertów z państw członkowskich oraz innych niezależnych ekspertów 12. Z szacunków tych wynika, że średni roczny koszt eksploatacji wynosi około 800 mln EUR, z czego na EGNOS przypada 110 mln, jest to nieindeksowana wartość na 2010 r. oparta na standardowej długości eksploatacji satelitów wynoszącej dwanaście lat. Należy zauważyć, że w ciągu pierwszych lat eksploatacji po okresie koszty te obniżą się gdyż stopniowo, w miarę ukończenia infrastruktury, wprowadzane będą usługi. Obejmą one w tym okresie wyłącznie koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem i konserwacją infrastruktury, dostarczaniem usług i zastępowaniem pierwszych satelitów wycofanych z eksploatacji. W późniejszym okresie do kosztów dodane zostaną koszty związane z opracowywaniem i uruchamianiem systemów nowej generacji. Poniższy wykres przedstawia najważniejsze pozycje związane ze średnimi kosztami eksploatacji ukończonej infrastruktury Okres eksploatacji satelitów przewidziany jest na 12 lat. Okres eksploatacji infrastruktury naziemnej jest krótszy. Konsultacje miały miejsce latem 2010 r. w ramach analizy eksploatacji programów przeprowadzonej przez niezależnych ekspertów. PL 16 PL18 EKSPLOATACJA: ŚREDNI ROCZNY KOSZT [MLN ] 800 Inne 100 EGNOS 110 Rozwój technologiczny 110 Zarządzanie 50 Infrastruktura = 590 Galileo Dostarczanie usług Koszty związane z działalnością badawczo-rozwojową Communication-AnH.ppt Rozwój rynków niższego szczebla GNSS znajduje się w centrum wytwarzania pośredniej wartości dodanej Galileo i EGNOS. Należy finansować rozwój i popularyzowanie nowych zastosowań, aby zagwarantować dostateczną penetrację i silną pozycję europejskich przedsiębiorstw na rynku dóbr i usług związanych z pozycjonowaniem satelitarnym. Mobilizacja niezbędnych środków będzie możliwa dzięki takim instrumentom jak program ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego lub następca programu CIP Finansowanie i tymczasowy harmonogram Jak już wskazano powyżej, opracowane dotychczas szacunki wskazują na potrzebę przekazania środków budżetowych rzędu mln EUR na okres w celu ukończenia infrastruktury związanej z programem Galileo. Od momentu uruchomienia systemu, tj. od lat do tej kwoty będą musiały być dodane koszty eksploatacji. Mimo wykorzystania procedur zamówień publicznych w praktyce trudne okazało się z jednej strony przestrzeganie budżetu przewidzianego na różne działania, a z drugiej uzyskanie rzeczywiście stałych cen od przemysłu zaangażowanego w programy. Ma to związek ze złożonością i specyficznym charakterem niepowtarzalnych systemów, których elementy są projektowane i budowane specjalnie na potrzeby UE przez bardzo ograniczoną liczbę producentów. Integracja tych elementów jest ponadto źródłem potencjalnych trudności. W tym kontekście, aby ograniczyć problemy finansowe należy przede wszystkim zmniejszyć ryzyko i dostosować zarządzanie, tak aby zapewnić skuteczne prowadzenie programów. W tym celu Komisja wzmocniła, jak wspomniano powyżej, swój system zarządzania ryzykiem oraz kontrolę kosztów i harmonogramu. Aby zagwarantować powodzenie PL 17 PL19 programów konieczne wydaje się zwiększenie odpowiedzialności wszystkich stron w nich uczestniczących. Podstawowe elementy skutecznej struktury zarządzania, pozwalającej w przyszłości na lepszą kontrolę mogących wystąpić nieprawidłowości, zostały przedstawione w pkt W komunikacie z dnia 19 października 2010 r. 13 Komisja przedstawiła możliwość stałego wkładu z budżetu UE w duże projekty, takie jak ITER lub Galileo, w formie określonej z góry rocznej kwoty, przy czym ewentualne przekroczenie potrzeb musiałoby być pokryte z innych źródeł finansowania. Komisja będzie nadal analizować różne możliwe mechanizmy finansowania Galileo, uwzględniając zwłaszcza swoje metody pracy, konsekwencje przyjęcia poszczególnych opcji dla różnych aspektów programów oraz konieczność kontroli kosztów i zachowania ciągłości działań. Poddane analizie rozwiązania będą musiały uwzględniać także możliwość pogrupowania kosztów programu w trzy duże kategorie: po pierwsze koszty budowy systemów oraz wydatki związane z ich konserwacją i eksploatacją, które po zakończeniu fazy rozmieszczania będą mogły być dość precyzyjnie oszacowane. po drugie koszty związane z ryzykiem będącym naturalnym elementem złożonych programów, które, zgodnie ze zwykłą praktyką, może pokryć rezerwa związana z ryzykiem. Kontrola kosztów w różnych fazach i zwiększenie poczucia odpowiedzialności wszystkich zaangażowanych stron powinny umożliwić zminimalizowanie tych nieprzewidywalnych czynników. po trzecie koszty związane z wystąpieniem ważnych zagrożeń niezależnych od sposobu zarządzania programami, takie jak koszty wynikające z istotnych problemów technicznych na poziomie projektu lub z odpowiedzialności pozaumownej. Prawdopodobieństwo wystąpienia tych zagrożeń jest niewielkie, ale w takim przypadku powiązane koszty nie mogłyby być pokryte z przewidzianej rezerwy. W tym kontekście zasadniczo rozważać można trzy opcje. Pierwsza polega na dalszym finansowaniu całości programów tylko z budżetu UE. Zgodnie z drugą opcją dwie pierwsze kategorie kosztów wspomniane powyżej nadal byłyby finansowane z budżetu UE, natomiast państwa członkowskie pokryłyby koszt wystąpienia ryzyka niezwiązanego z zarządzaniem programami. Trzecie rozwiązanie polega na przyznaniu stałej kwoty z budżetu UE, podczas gdy państwa członkowskie wspierałyby finansowanie ewentualnego niedoboru środków. 13 COM(2010) 700. PL 18 PL20 Opcje te zostaną szczegółowo przeanalizowane w ocenie skutków, a przyjęte przez Komisję rozwiązanie znajdzie się w kolejnym wniosku legislacyjnym zmieniającym rozporządzenie. Na tym etapie i z zastrzeżeniem wniosków z wyżej wspomnianych analiz, Komisja uważa, ze całość kosztów i ryzyka związanego z programami nie powinny spoczywać wyłącznie na budżecie UE. Biorąc pod uwagę wielkość budżetu UE rozwiązanie to mogłoby zagrozić finansowaniu przez UE innych priorytetowych projektów i programów. Ponadto biorąc pod uwagę nabyte doświadczenie, wybrana opcja powinna mieć na celu zwiększenie odpowiedzialności wszystkich stron zainteresowanych kontrolą kosztów. W odniesieniu do realizacji programu Galileo poniższy wykres zawiera pierwotny harmonogram, bez marginesów czasowych, ukończenia infrastruktury i jej eksploatacji. Pełną zdolność operacyjną (FOC) przewidziano na lata Termin ten może zmieniać się w zależności od dostępności finansowania, problemów technicznych i wyników osiąganych w sektorze przemysłowym. HARMONOGRAM ETAPÓW UKOŃCZENIA I EKSPLOATACJI INFRASTRUKTURY WYNIKAJĄCY Z PROGRAMU GALILEO Faza rozwoju Faza rozmieszczania Dodatkowy budżet [infrastruktura]: 1900 mln EUR IOC (1) FOC (2) Koszt eksploatacji (Galileo i EGNOS) Eksploatacja Pierwsze usługi Całość usług ) IOC : Początkowa zdolność operacyjna 2) FOC : Pełna zdolność operacyjna Communication-AnH.ppt Perspektywy rentowności i korzyści pośrednie Perspektywy bezpośrednich wpływów finansowych do UE pochodzących z eksploatacji systemu są bardzo ograniczone, jak wykazały to negocjacje prowadzone w latach w celu wypracowania partnerstwa publiczno-prywatnego. Niewielki potencjał gdy chodzi o uzyskiwanie dochodów przyczynił się z pewnością do niepowodzenia tych negocjacji. Usługi otwarte EGNOS i Galileo nie są i nie będą przedmiotem jakichkolwiek płatności, zgodnie z rozporządzeniem i analogicznie do innych juz działających lub przyszłych systemów. Usługi te przeznaczone są do masowych zastosowań i PL 19 PL Pokazać jeszcze
KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.12.2015 r. COM(2015) 599 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Europejski program bezpieczeństwa lotniczego PL PL 1. KOMUNIKAT KOMISJI Z 2011 Bardziej szczegółowo uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2010,
KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.7.2015 r. COM(2015) 335 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Sprawozdanie roczne w sprawie wdrożenia inicjatywy Wolontariusze pomocy UE w Bardziej szczegółowo 11294/09 TRANS 257 AVIATION 96 MAR 96 ENV 457 ENER 234 IND 76
PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Kontroli Budżetowej 06.02.2012 2011/2222(DEC) PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2010 Bardziej szczegółowo Polska polityka kosmiczna koordynacja działań administracji publicznej. 19 lutego 2015 r.
Polska polityka kosmiczna koordynacja działań administracji publicznej Anna Kobierzycka, Naczelnik Wydziału Polityki Kosmicznej Departament Innowacji i Przemysłu, Ministerstwo Gospodarki 19 lutego 2015 Bardziej szczegółowo Polityka spójności UE na lata 2014 2020
UE na lata 2014 2020 Propozycje Komisji Europejskiej Unii Europejskiej Struktura prezentacji 1. Jakie konsekwencje będzie miała polityka spójności UE? 2. Dlaczego Komisja proponuje zmiany w latach 2014 Bardziej szczegółowo Konferencja prasowa. Sekretarza Stanu w MRiRW Kazimierza Plocke
Konferencja prasowa Sekretarza Stanu w MRiRW Kazimierza Plocke Oczekiwania rybactwa i wędkarstwa wobec nowej perspektywy finansowej Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 Warszawa, 23 lipca Bardziej szczegółowo PROJEKT SPRAWOZDANIA
PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Kontroli Budżetowej 2009/2120(DEC) 3.2.2010 PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy Bardziej szczegółowo Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu
Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu Rafał Rowiński, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce Inwestycje w badania i rozwój są jednym ze sposobów wyjścia z kryzysu gospodarczego. Średni Bardziej szczegółowo Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020
BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Agnieszka Pogorzelska ekspert ds. funduszy europejskich w Centralnym Punkcie Informacyjnym Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 Strona 2 Spis treści Bardziej szczegółowo Wydatkowanie czy rozwój
Wydatkowanie czy rozwój priorytety Polityki Spójności 2014-2020 i nowego RPO Województwa Łódzkiego Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Łódź, 27 maja 2015 r. Bardziej szczegółowo Sprawozdanie nt. planu działań KE w zakresie energii do roku 2050: bezpieczny, konkurencyjny i niskoemisyjny sektor energetyczny
Bruksela, dnia 16 grudnia 2011 r. Sprawozdanie nr 111/2011 Sprawozdanie nt. planu działań KE w zakresie energii do roku 2050: bezpieczny, konkurencyjny i niskoemisyjny sektor energetyczny Bruksela, dnia Bardziej szczegółowo Projekty generujące dochód w perspektywie finansowej 2014-2020 WPROWADZENIE
Projekty generujące dochód w perspektywie finansowej 2014-2020 WPROWADZENIE Projekt hybrydowy, jeśli spełnia stosowne warunki określone w art. 61 Rozporządzenia nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 roku (dalej: Bardziej szczegółowo I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt Bardziej szczegółowo Plan inwestycyjny dla Europy
Plan inwestycyjny dla Europy ma na celu stymulowanie inwestycji w strategiczne projekty w całej Unii Europejskiej. W ramach Planu do roku 2018 wsparciem zostaną objęte inwestycje o łącznej wysokości co Bardziej szczegółowo Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu
Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Bardziej szczegółowo Jednolita Europejska Przestrzeń Powietrzna. Sesja INFORMS - Warszawa 18.09.2012
Sesja INFORMS - Warszawa 18.09.2012 Geneza i przyczyny powstania inicjatywy Lata 1975 2000 - ruch lotniczy zwiększył się prawie trzykrotnie Lata 1997-1999 - Komisja Europejska rozpoczęła analizy wzrostu Bardziej szczegółowo MINISTERSTWO FINANSÓW S P R A W O Z D A N I E
MINISTERSTWO FINANSÓW Pełnomocnik Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską S P R A W O Z D A N I E za okres od dnia 26 stycznia do dnia 31 marca 2009 r. z działalności Pełnomocnika Bardziej szczegółowo Doświadczenia z realizacji pilotażowego projektu PPP w gospodarce odpadami System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania
Doświadczenia z realizacji pilotażowego projektu PPP w gospodarce odpadami System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania Konferencja PPP w gospodarce odpadami i energetyce Warszawa, 28 lutego 2012 r. Bardziej szczegółowo Praktyczne aspekty zastosowania telekomunikacji satelitarnej przez administrację publiczną
Praktyczne aspekty zastosowania telekomunikacji satelitarnej przez administrację publiczną H e r t z S y s t e m s Lt d Sp. z o. o. A l. Z j e d n o c z e n i a 1 1 8 A 65-1 2 0 Z i e l o n a G ó r a Te Bardziej szczegółowo POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020
PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Kontroli Budżetowej 24.1.2013 2012/2183(DEC) PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego Bardziej szczegółowo Globalny monitoring na rzecz środowiska i bezpieczeństwa (GMES) Anna Badurska 12 czerwca 2008
Globalny monitoring na rzecz środowiska i bezpieczeństwa (GMES) status wdrożenia w kontekście usług downstream i możliwych modeli biznesowych Anna Badurska 12 czerwca 2008 GMES = Global Monitoring for Bardziej szczegółowo BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007 2013
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007 2013 Szymon Puczyński Centrum Unijnych Projektów Transportowych październik 2014 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ Bardziej szczegółowo Rozdział 7. FINANSOWANIE BADAŃ NA RZECZ MŚP I STOWARZYSZEŃ MŚP
Rozdział 7. FINANSOWANIE BADAŃ NA RZECZ MŚP I STOWARZYSZEŃ MŚP Badania na rzecz MŚP i stowarzyszeń MŚP kierują się specyficznymi zasadami. Doświadczenia z 6PR pokazały, że projekty typu CRAFT i Collective Bardziej szczegółowo 15.12.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 366/69
15.12.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 366/69 SPRAWOZDANIE dotyczące sprawozdania finansowego Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych za rok budżetowy 2010, wraz z odpowiedziami Bardziej szczegółowo Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 21 czerwca 2013 r.
DZIENNIK URZĘDOWY Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 384/2008 Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wymagań Bardziej szczegółowo ELEMENTY, KTÓRE MUSI ZAWIERAĆ STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU INWESTYCYJNEGO W RAMACH ZPORR
ELEMENTY, KTÓRE MUSI ZAWIERAĆ STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU INWESTYCYJNEGO W RAMACH ZPORR 1. Wnioski z przeprowadzonej analizy podsumowanie 2. Definicja projektu 3. Charakterystyka projektu - część ogólna Bardziej szczegółowo Trwałość projektów 7 osi PO IG
Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku Zespół ds. opracowania ramowego zintegrowanego programu regionalnego, 7 listopada, 2011 Cele bieżącej i przyszłej polityki: Nowa Polityka Bardziej szczegółowo Kierunki wspierania. Wyniki projektu Insight 2030
Warszawa, 1 marca 2012 Kierunki wspierania innowacyjności ci przedsiębiorstw. Wyniki projektu Insight 2030 Beata Lubos, Naczelnik Wydziału Polityki Innowacyjności, Departament Rozwoju Gospodarki, Ministerstwo Bardziej szczegółowo Informacje gospodarcze z Rosji 2016-05-16 14:17:52
Informacje gospodarcze z Rosji 2016-05-16 14:17:52 2 1. Wspieranie przemysły motoryzacyjnego w Rosji Rząd Rosji w oparciu o podprogram Przemysł samochodowy w ramach państwowego programu Rozwój przemysły Bardziej szczegółowo STANOWISKO RZĄDU. Data przyjęcia stanowiska przez Komitet do Spraw Europejskich 20 grudnia 2012 r. 4 lutego 2013 r.
STANOWISKO RZĄDU I. METRYKA DOKUMENTU Tytuł KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW: Plan działania w dziedzinie e-zdrowia Bardziej szczegółowo SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9
SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 ROZDZIAŁ I Teoretyczne ujęcie innowacji... 11 1. Innowacje-proces innowacyjny-konkurencyjność... 11 2. System innowacyjny na poziomie regionu... 15 3. System innowacyjny a Bardziej szczegółowo Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji
Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji 28 lutego 2012 1 Podstawa prawna Traktat o Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r., Nr. 90, poz. 864/30) Art. 3 cel UE to wspieranie spójności Bardziej szczegółowo Wymiar miejski polityki spójno Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 24 stycznia 2013 r.
WSTĘP ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016 Projekt założeń projektu ustawy o współpracy rozwojowej nakłada na Ministra Spraw Zagranicznych obowiązek Bardziej szczegółowo PLANY ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ. Warszawa 23 czerwca 2015 r. Wsparcie JASPERS wprowadzenie
PLANY ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ Warszawa 23 czerwca 2015 r. Wsparcie JASPERS wprowadzenie François Cancalon Specjalista ds. transportu JASPERS Plac Piłsudskiego 1 00-078 WARSZAWA, POLSKA f.cancalon@eib.org Bardziej szczegółowo Aktywne formy kreowania współpracy
Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż. Bardziej szczegółowo SKZ System Kontroli Zarządczej
SKZ System Kontroli Zarządczej KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z Bardziej szczegółowo Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP
Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) Bardziej szczegółowo Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji
Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania Bardziej szczegółowo Na straży finansów UE
PL Na straży finansów UE EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY Kontrola środków UE na całym świecie Europejski Trybunał Obrachunkowy jest instytucją Unii Europejskiej powołaną w 1977 r. z siedzibą w Luksemburgu. Bardziej szczegółowo Horyzont 2020 program ramowy na rzecz badań naukowych i innowacji. Rafał Rowiński Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce
Horyzont 2020 program ramowy na rzecz badań naukowych i innowacji Rafał Rowiński Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce Kluczowe zagadnienia Główne cele i założenia polityki badań naukowych i innowacji Bardziej szczegółowo 1. Wprowadzenie do dokumentu Moduł polityki zarządzania
MCP Moduł polityki zarządzania, V2, 1/1/2003 Strona 1 WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA ENERGIĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE W KONTEKŚCIE PROGRAMU UE: THE EUROPEAN MOTOR CHALLENGE PROGRAMME Moduł polityki zarządzania Bardziej szczegółowo EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY
EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) realizuje cele Unii Europejskiej poprzez zapewnianie długoterminowego finansowania projektów, udzielanie gwarancji i doradztwo. Wspiera projekty Bardziej szczegółowo XII Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych Unii Europejskiej (KRAB)
XII Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych Unii Europejskiej (KRAB) Pozyskiwanie i realizacja projektów HORYZONT 2020 we współpracy z przemysłem Proces oceny projektów Małgorzata Świderska Bardziej szczegółowo Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok finansowy 2010
ISSN 1725-6844 Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok finansowy 2010 Dane PL Stycznia 2010 KOMISJA EUROPEJSKA KOMISJA EUROPEJSKA BUDŻET OGÓLNY UNII EUROPEJSKIEJ NA ROK FINANSOWY 2010 Dane BRUKSELA LUKSEMBURG, Bardziej szczegółowo Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus
SIEĆ DYSTRYBUCYJNA OGNIWEM STRATEGICZNEJ ROZBUDOWY SYSTEMU GAZOWEGO ZWIĘKSZAJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWO DOSTAW GAZU ZIEMNEGO ORAZ STOPIEŃ DOSTĘPU SPOŁECZEŃSTWA DO SIECI Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Bardziej szczegółowo ROBOCZE TŁUMACZENIE STANOWISKA KOMISJI EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCEGO VIII OSI PRIORYTETOWEJ PO IiŚ
ROBOCZE TŁUMACZENIE STANOWISKA KOMISJI EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCEGO VIII OSI PRIORYTETOWEJ PO IiŚ Szanowny Panie Ministrze Zdaję sobie sprawę z dyskusji, jakie miały miejsce w ciągu ostatnich miesięcy, wliczając Bardziej szczegółowo NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ
NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 31 marca 2005 r. (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 TRAKTAT O PRZYSTĄPIENIU: PROTOKÓŁ, ZAŁĄCZNIK IX PROJEKTY AKTÓW PRAWODAWCZYCH Bardziej szczegółowo Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.11.2011 KOM(2011) 819 wersja ostateczna 2011/0385 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wzmocnienia nadzoru gospodarczego i budżetowego Bardziej szczegółowo ROLA DORADCY. Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
ROLA DORADCY Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Agenda Wprowadzenie Doradca Techniczny Doradca Finansowo-Ekonomiczny Doradca Prawny Podsumowanie 3P Partnerstwo Publiczno-Prywatne Bardziej szczegółowo KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów
KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów Panel W zgodzie z naturą i kulturą czyli jak skutecznie wspierać rozwój infrastruktury na wsi? Warszawa, 28 października 2010 Bardziej szczegółowo Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014
Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014 Płock, grudzień 2009 Działy opracowania: I. Wprowadzenie. Bardziej szczegółowo ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 10.6.2015 r.
KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.6.2015 r. C(2015) 3759 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 10.6.2015 r. ustanawiające, na mocy rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 Parlamentu Europejskiego Bardziej szczegółowo ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 9.7.2015 r.
KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 9.7.2015 r. C(2015) 4625 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 9.7.2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 Bardziej szczegółowo FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA
FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających Bardziej szczegółowo EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI 2013
EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI 2013 26 września 2013, godz. 15:30 17:00 Centrum Konferencyjne Sheraton Panel dyskusyjny Bezpieczeństwo energetyczne. Jaki model dla kogo? Ile solidarności, ile państwa, ile Bardziej szczegółowo P6_TA-PROV(2005)0329 Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy: narażenie pracowników na promieniowanie optyczne ***II
P6_TA-PROV(2005)0329 Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy: narażenie pracowników na promieniowanie optyczne ***II Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego Bardziej szczegółowo Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 29.11.2011 2011/0156(COD) PROJEKT OPINII Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Bardziej szczegółowo ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:
ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej Bardziej szczegółowo Zarządzanie ryzykiem w projektach inwestycyjnych Sposoby ograniczania
Zarządzanie ryzykiem w projektach Sposoby ograniczania DR WALDEMAR ROGOWSKI WROGOW@SGH.WAW.PL WALDEMARROGOWSKI@WP.PL KATEDRA ANALIZY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SGH 1 Ograniczanie w projektach Matryca Bardziej szczegółowo KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 29.3.2006 KOM(2006) 153 wersja ostateczna 2006/0055 (CNS) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2771/75 i (EWG) nr 2777/75 pod względem Bardziej szczegółowo 8 Przygotowanie wdrożenia
Perspektywa finansowa 2014-2020 Najnowsze komunikaty i projekty rozporządzeń KE Zespół ds. funduszy UE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instrument Łącząc Europę (Connecting Europe Bardziej szczegółowo Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015
Wykorzystanie elementów systemu EMAS w SZŚ według ISO 14001:2015 dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Agenda Elementy SZŚ według EMAS (Rozporządzenie UE 1221/2009) i odpowiadające im Bardziej szczegółowo Możliwości i bariery stosowania formuły ESCO do finansowania działań służących. efektywności energetycznej
Możliwości i bariery stosowania formuły ESCO do finansowania działań służących poprawie efektywności energetycznej Marek Zaborowski i Arkadiusz Węglarz KAPE S.A. Czym jest ESCO ESCO energy service company, Bardziej szczegółowo (Tekst mający znaczenie dla EOG)
30.9.2014 L 284/9 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1029/2014 z dnia 26 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 73/2010 ustanawiające wymagania dotyczące jakości danych i informacji Bardziej szczegółowo I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.
I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie Bardziej szczegółowo POPRAWKI 1-25. PL Zjednoczona w różnorodności PL 2013/2043(INI) 11.10.2013. Projekt opinii Jutta Steinruck (PE514.874v01-00)
PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 11.10.2013 2013/2043(INI) POPRAWKI 1-25 Jutta Steinruck (PE514.874v01-00) Zintegrowany rynek dostaw paczek w celu wspierania wzrostu Bardziej szczegółowo DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI STRESZCZENIE OCENY SKUTKÓW. uzupełniające. Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, 24.2.2010 SEC(2010) 150 C7-0045/10 DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI STRESZCZENIE OCENY SKUTKÓW uzupełniające Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające Bardziej szczegółowo Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
5.2.2015 L 29/3 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/171 z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie niektórych aspektów procedury wydawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym (Tekst mający znaczenie dla Bardziej szczegółowo Prezes Zarządu KDPW. Warszawa, 9 stycznia 2012 r.
Strategia KDPW na lata 2010 2013. 2013 dr Iwona Sroka Prezes Zarządu KDPW Warszawa, 9 stycznia 2012 r. Horyzont czasowy Strategia KDPW na lata 2010 2013 2013 została przyjęta przez Radę Nadzorczą Spółki Bardziej szczegółowo Prawo interwencji (ang. step in right) w projektach ppp w Polsce wprowadzenie, proponowane zmiany prawne
Grupa Robocza Platformy PPP przy Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Prawo interwencji (ang. step in right) w projektach ppp w Polsce wprowadzenie, proponowane zmiany prawne Marcin Jędrasik Naczelnik Bardziej szczegółowo Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA
9.9.2015 L 235/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1501 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ram interoperacyjności na podstawie art. 12 Bardziej szczegółowo inwestowanie w działania na rzecz klimatu inwestowanie w program LIFE
inwestowanie w działania na rzecz klimatu inwestowanie w program LIFE PRZEGLĄD NOWEGO PODPROGRAMU LIFE DOTYCZĄCEGO DZIAŁAŃ NA RZECZ KLIMATU NA LATA 2014 2020 Czym jest nowy podprogram LIFE dotyczący działań Bardziej szczegółowo Creotech Instruments doświadczenia w sektorze kosmicznym
Creotech Instruments doświadczenia w sektorze kosmicznym Obserwacje i wnioski dot. biznesu kosmicznego Globalny charakter konieczność konkurowania z większymi i bardziej doświadczonymi firmami światowymi Bardziej szczegółowo Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja
Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014 Bardziej szczegółowo PIĘĆ ŻYWIOŁÓW. Wolność informacja - bezpieczeństwo konferencja finałowa programu. Budowa narodowego systemu satelitarnego.
PIĘĆ ŻYWIOŁÓW. Wolność informacja - bezpieczeństwo konferencja finałowa programu Budowa narodowego systemu satelitarnego. Legislacja Tadeusz Krzywda Kraków 17 Czerwca 2014 Potrzeba i cel wydania ustawy. Bardziej szczegółowo 1. Komisja przedłoŝyła wyŝej wspomniany komunikat Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie w dniu 20 listopada 2007 r.
RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 13 marca 2008 r. (14.03) (OR. en) 7150/08 AGRI 62 AGRISTR 8 AGRIORG 21 SPRAWOZDANIE Od: Specjalny Komitet ds. Rolnictwa Data: 10 marca 2008 r. Do: Rada Nr poprz. dok.: Bardziej szczegółowo "Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski."
"Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski." Danuta JAZŁOWIECKA Posłanka do Parlamentu Europejskiego BIPE, 1 czerwiec 2015 Dlaczego Europa potrzebuje nowej strategii Bardziej szczegółowo Wzór opisu oferty programu
Wzór opisu oferty programu S t o w a r z y s z e n i e P r o d u c e n t ó w P o m i d o r ó w i O g ó r k ó w p o d O s ł o n a m i Strona 1 Wzór opisu oferty programu informacyjno-promocyjnego 1. TYTUŁ Bardziej szczegółowo Instrumenty finansowania w okresie programowania 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
Instrumenty finansowania w okresie programowania 2014-2020 Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Invest Expo, Katowice, 08.12.2014 Fundusze Europejskie 2014-2020 innowacje Bardziej szczegółowo Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Warszawa 2014 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Ramowy przebieg strategicznej oceny Bardziej szczegółowo INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY
INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań Bardziej szczegółowo (Tekst mający znaczenie dla EOG)
1.6.2016 L 144/27 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/863 z dnia 31 maja 2016 r. zmieniające załączniki VII i VIII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, Bardziej szczegółowo 3a 3b 3c 3d 3e. przepis aktu wykonawczego przepis aktu wykonawczego
Załącznik do formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Bardziej szczegółowo ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR
L 134/32 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 463/2014 z dnia 5 maja 2014 r. ustanawiające, na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 w sprawie Europejskiego Funduszu Bardziej szczegółowo ZAŁĄCZNIK KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY EUROPEJSKIEJ I RADY
KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.10.2015 r. COM(2015) 510 final ANNEX 3 ZAŁĄCZNIK do KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY EUROPEJSKIEJ I RADY Zarządzanie kryzysem związanym z uchodźcami: Bardziej szczegółowo 2016 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres