Source: http://docplayer.pl/273757-Odbior-inwestycji-budowlanej-maj-2013r.html
Timestamp: 2017-03-25 23:46:18
Legal References Found: art. 647
 Art. 647
 Art. 17
 Art. 18
 Art. 20
 Art. 21
 Art. 21
 Art.22
 Art. 23
 Art. 25
 Art. 26
 art.3
 art.1
 Art. 647
 Art.2
 Art.2
 art. 2
 art. 2
 Art. 2
 art.18
 art. 25
 art. 22
 art. 3
 art. 29
 art. 3
 Art. 41
 art. 54
 art. 647
 art. 647
 art. 647
 art. 55
 Art. 10
 art. 10
 Art. 556
 art. 39
 Art. 556
 art. 4
 art. 4

Document Content:
ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ. maj 2013r. - PDF
ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ. maj 2013r.
Download "ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ. maj 2013r."
1 ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ maj 2013r. 12 Inwestycja budowlana Poprzez proces inwestycyjny rozumie się ogół czynności realizowanych przez inwestora i Urząd, mających na celu umożliwienie rozpoczęcia prac budowlanych zgodnie z wymogami prawa. Szczegółowy zakres procesu inwestycyjnego, a zatem liczba procedur i co się z tym wiąże czas jego trwania, uzależniony jest od potrzeb inwestycyjnych inwestora. 23 Fazy procesu inwestycyjnego ETAP I PLANOWANIE, PRZYGOTOWANIE ETAP II REALIZACJA ZAMIERZENIA, WYKONYWANIE DZIEŁA, PRODUKCJA ETAP III EKSPLOATACJA i WYKORZYSTYWANIE (użytkowe lub inne) POWSTAŁEGO PRODUKTU 34 Fazy procesu inwestycyjnego ETAP I NABYCIE NIERUCHOMOŚCI ETAP II PRZYGOTOWANIE NIERUCHOMOŚCI POD INWESTYCJE ETAP III ROZPOCZĘCIE PRAC BUDOWLANYCH ETAP IV REALIZACJA PRAC BUDOWLANYCH ETAP V ZAKOŃCZENIE BUDOWY I ODBIÓR KOŃCOWY ETAP VI EKSPLOATACJA 45 DATA WYKONANIA ROBÓT Zgodnie z art. 647 KC odbiór robót/ obiektu jest jednym z podstawowych obowiązków zamawiającego wyrok Sądu Najwyższego IV CKN 150/00 OSNC 2001/10/153 Art. 647 KC określa obowiązki stron umowy o roboty budowlane w ten sposób, że na wykonawcę nakłada obowiązek oddania odpowiadającego umowie obiektu, zaś na inwestora obowiązek odbioru tego obiektu. (..) Gdy zatem w akcie odbioru zostanie potwierdzone, że zgłoszony przez wykonawcę obiekt został zrealizowany w zgodnie z umową, za datę wypełnienia przez wykonawcę swego zobowiązania należy uznać dzień zgłoszenia gotowości tego obiektu do odbioru. Nie sposób bowiem przyjąć, aby w sytuacji, w której wykonawca uczynił zadość wszystkim swoim obowiązkom, datą spełnienia przez niego świadczenia był dopiero dzień dokonania późniejszej czynności, leżącej w sferze obowiązków drugiej strony. 56 Podstawowe przepisy prawa dla robót budowlanych to: 1/ ustawa z dnia r Prawo Budowlane Dz.U 243 z 2010r. poz.1623 z późn.zmianami 2/ ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami ), Ostatnie istotne zmiany to : Ustawa z dnia 12 października 2012r o zmianie ustawy - prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U z 2012r. Nr 0 poz.1271) - obowiązuje od 20 lutego 2013r. Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U z 2012r. Nr 0 Poz. 1529) obowiązuje od 01 stycznia 2013r. 67 Inwestycja budowlana opóźnienia,utrudnienia Najistotniejsze bariery dla budowlanego procesu inwestycyjnego wynikają z przepisów zawartych w następujących ustawach: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U z 2003r nr 80 poz.717 z późniejszymi zmianami ); o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U z 2010r nr 102 poz.651 z późniejszymi zmianami ); prawie budowlanym ( Dz.U z 2010r nr 243 poz.1623 z późniejszymi zmianami ); prawie ochrony środowiska ( Dz.U z 2008r nr 25 poz.150 z późniejszymi zmianami ); prawie geodezyjnym i kartograficznym ( Dz.U z 2010r nr 193 poz.1287 z późniejszymi zmianami );8 Inwestycja budowlana opóźnienia,utrudnienia cd. Najistotniejsze bariery dla budowlanego procesu inwestycyjnego wynikają z przepisów zawartych w następujących ustawach: o ochronie gruntów rolnych ( Dz.U z 2004r nr 121 poz.1266 z późniejszymi zmianami ) ; związanych z funkcjonowaniem infrastruktury technicznej ( między innymi wodociągów, kanalizacji, gazociągów, ciepłociągów, telekomunikacji, elektroenergetyki, itp ).9 Uczestnicy procesu inwestycyjnego Wg Art. 17 ustawy Prawo Budowlane ( PB ). Uczestnikami procesu budowlanego, w rozumieniu ustawy, są: 1) inwestor; 2) inspektor nadzoru inwestorskiego; 3) projektant; 4) kierownik budowy lub kierownik robót. 910 Rozdział 3 Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego Art Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie: 1) opracowania projektu budowlanego i, stosownie do potrzeb, innych projektów, 1011 Rozdział 3 Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego Art ) objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy, 3) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 4) wykonania i odbioru robót budowlanych, 1112 Uczestnicy procesu inwestycyjnego prawa i obowiązki inwestora Art. 18 PB - obowiązki inwestora Art. 20 PB - obowiązki projektanta Art. 21 PB prawa projektanta Art. 21a i Art.22 PB - obowiązki kierownika budowy Art. 23 PB prawa kierownika budowy Art. 25 PB - obowiązki inspektora nadzoru Art. 26 PB prawa inspektora nadzoru 1213 BUDŻET INWESTYCJI Budżet jednostki finansów publicznych, a środki na realizację inwestycji; Inwestycja jednoroczna; Inwestycja wieloletnia; Środki na realizację inwestycji z udziałem wsparcia programu unii europejskiej 1314 Wg art.3 pkt.1 ROBOTY BUDOWLANE Wg prawa budowlanego Przez obiekt budowlany należy rozumieć: a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, c) obiekt małej architektury Ta definicja określa jak wizualnie wygląda obiekt. 1415 ROBOTY BUDOWLANE Wg dyrektyw Unii Europejskiej Właściwe definicje obiektu budowlanego występują w dyrektywach Unii Europejskiej np. w dyrektywie 2004/18/WE wg art.1 ust.2 pkt.b Obiekt budowlany oznacza wynik całości robót budowlanych w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną. 1516 ROBOTY BUDOWLANE Wg dyrektyw Unii Europejskiej Według tej definicji przedmiotem zamówienia na roboty budowlane jest osiągnięcie zamierzonego celu ( rezultatu ), czyli oddanie przewidzianego w umowie obiektu budowlanego, którym jest wynik całości robót budowlanych w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną, a nie wykonanie tylko tych robót, które były podstawą do określenia ceny oferty, czyli np. zawartych w przedmiarach robót. 1617 Art. 647 kc UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Wg kodeksu cywilnego Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania teren budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. 1718 Art.2 pkt.8) pzp ustawa mówiąc o robotach budowlanych - należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), a także realizacje obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego - przed nowelizacją do r. Art.2 pkt.8) pzp - ustawa mówiąc o robotach budowlanych należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2c lub obiektu budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego - po nowelizacji z r. od r. 1819 Co jest przedmiotem zamówienia na roboty budowlane? 1/ wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2c 2/ wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie obiektu budowlanego 1920 Art. 2c. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz robót budowlanych, z uwzględnieniem postanowień dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi oraz dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych. ; 2021 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu robót budowlanych 1) Dz. U. z dnia 7 grudnia 2012 r. poz Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia: 1) dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz. Urz. UE L 134 z , str. 114, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 7, str.132, z późn. zm.); 2) dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (Dz. Urz. UE L 134 z , str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 7, str. 19, z późn. zm.); 3) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniającej dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 216 z , str. 76, 314 z , str. 64 oraz 319 z , str. 43). 2122 Rodzaje odbiorów Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, Odbiorów częściowych dokonuje się w celu prowadzenia bieżących częściowych rozliczeń, Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika budowy oraz innych czynności przewidzianych przepisami ustawy PB, potwierdzonych przez zamawiającego. Potwierdzenie takie następuje po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych przez zamawiającego. Odbiór ostateczny po okresie rękojmi lub gwarancji w zależności od tego, który okres jest dłuższy. 2223 ODBIÓR ROBÓT Faktycznym zakończeniem procesu odbioru jest podpisanie przez wyznaczonego przedstawiciela Inwestora lub komisję odbiorową protokołu odbioru końcowego. Kolejnym etapem jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie jeśli jest wymagane i przekazanie obiektu do eksploatacji. 2324 ODBIÓR ROBÓT Uczestnicy procesu odbioru robót: Inwestor Inspektor nadzoru Wykonawca ( kierownik budowy ) Projektant Inne osoby 2425 ODBIÓR ROBÓT Obowiązki inwestora art.18 ust.1 pkt.4 PB 1.Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, odbioru robót budowlanych, 2526 ODBIÓR ROBÓT Wg art. 25 pkt.3 upb inspektor budowy ma obowiązek: sprawdzenia i odbioru robót budowlanych, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych, przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywaniu ich do użytkowania. 2627 ODBIÓR ROBÓT Wg art. 22 pkt.8 i 9 upb kierownik budowy ma obowiązek: przygotować dokumentację powykonawczą obiektu budowlanego, zgłosić obiekt budowlany do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy, uczestniczyć w czynnościach odbioru, zapewnić usunięcie stwierdzonych wad, przekazać inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami i o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku w terenu budowy, a także w razie konieczności drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu. 2728 ODBIÓR ROBÓT Przez pojęcie dokumentacji powykonawczej wg art. 3 pkt.14 upb należy rozumieć dokumentację budowy uzupełnioną o: naniesione zmiany dokonane w toku wykonywania robót, geodezyjne pomiary powykonawcze. 2829 Rozdział 5 Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych Art Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz obiekty, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej położenie ich na gruncie. 2930 ODBIÓR ROBÓT Przez pojęcie dokumentacji budowy wg art. 3 pkt.13 upb należy rozumieć: Pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, Dziennik budowy, Protokoły odbiorów częściowych i końcowych, W miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, Operaty geodezyjne, Książki obmiarów, W przypadku realizacji obiektu metodą montażu dziennik montażu 3031 FIDIC Wykorzystanie zasad w procesie realizacji i odbioru robót budowlanych Zapewnienie jakości wykonanych robót 3132 FIDIC Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC) - Międzynarodowa Federacja Inżynierów- Konsultantów FIDIC została założona w 1913 roku przez trzy krajowe stowarzyszenia inżynierów konsultantów w Europie. Aktualnie członkami FIDIC są 53 organizacje z ponad 60 krajów ze wszystkich części świata, a federacja grupuje większość inżynierów konsultantów świata prowadzących prywatną praktykę. 3233 FIDIC Polską organizacją niezależnych inżynierów konsultantów, która należy do FIDIC jest Stowarzyszenie Inżynierów, Doradców i Rzeczoznawców ( SIDIR ). SIDIR zrzesza osoby fizyczne, oraz w charakterze członków wspierających prywatne firmy zajmujące się niezależnym doradztwem inżynierskim. 3334 3435 WARUNKI KONTRAKTOWE DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY CONDITIONS OF CONTRACT FOR PLANT AND DESIGN-BUILD Edycja: 4. wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie 1. wydania 1999) Opis: Dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez wykonawcę. Warunki ogólne Wskazówki do przygotowania warunków szczególnych Formularz oferty, aktu umowy i umowy o rozjemstwie w porach Wydawnictwo: SIDIR 35 36 KONTRAKT ( UMOWA ) wg FIDIC Kontrakt wg klauzuli składa się z : Aktu umowy Listu akceptującego Oferty wraz z załącznikiem do oferty Warunków ogólnych Warunków szczególnych Specyfikacji Rysunków Wypełnionych wykazów ( płatności, spisy części zamiennych, itp.) 3637 SPIS TREŚCI WARUNKÓW KONTRAKTU FIDIC Postanowienia ogólne (Klauzula 1) Zamawiający (Klauzula 2) Inżynier (Klauzula 3) Wykonawca (Klauzula 4) Mianowani Podwykonawcy (Klauzula 5) Personel Kierowniczy i Siła Robocza ( Klauzula 6) Urządzenia, Materiały i Wykonawstwo ( Klauzula 7) Rozpoczęcie, Opóźnienia i Zawieszenia ( Klauzula 8) Próby Końcowe ( Klauzula 9) Przejęcie przez Zamawiającego ( Klauzula 10) Odpowiedzialność za wady (Klauzula 11) 37 38 SPIS TREŚCI WARUNKÓW KONTRAKTU FIDIC Obmiar i wycena (Klauzula 12) Zmiany i korekty (Klauzula 13) Cena kontraktowa i płatność (Klauzula 14) Odstąpienie przez Zamawiającego (Klauzula 15) Zawieszenie i odstąpienie przez Wykonawcę (Klauzula 16) Ryzyko i odpowiedzialność ( Klauzula 17) Ubezpieczenie ( Klauzula 18) Siła wyższa ( Klauzula 19) Roszczenia, spory i arbitraż ( Klauzula 20) 3839 ZAPEWNIENIE JAKOŚCI ROBÓT Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Sporządza się go w dwóch etapach Faza projektowania Faza wykonania robót Plan jakości wykonanych elementów robót Sporządza się na etapie wykonania robót 39 40 PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA BIOZ * Sporządza się go w przypadku prowadzenia robót budowlanych jeżeli : a) Trwają dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie obejmuje co najmniej 20 pracowników lub, Pracochłonność planowanych robót przekracza 500 osobodni, b) W przypadku robót budowlanych, których charakter, organizacja i miejsce prowadzenia robót stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa ludzi. * Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U z 2003r Nr 47 poz.401 ) 40 41 PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA - BIOZ Zagrożenia bezpieczeństwa ludzi czyli : a) Przysypania ziemią, b) Upadku z wysokości, c) Występujące chemiczne substancje szkodliwe, d) Czynniki biologiczne zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu, e) Zagrożenie promieniowaniem jonizującym, f) Prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia, g) Prowadzone w pobliżu czynnych linii komunikacyjnych, h) Stwarzające ryzyko utonięcia, 41 42 PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA BIOZ cd. a) Prowadzone w studniach, b) Prowadzone pod ziemią, c) Prowadzone w tunelach, d) Wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych, e) Wykonywane w kesonach, f) Wykonywane w obiektach z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza, g) Z użyciem materiałów wybuchowych, h) Przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych 4243 DOBRE WYKONANIE ROBÓT = DOBRA JAKOŚĆ ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW 4344 JAKOŚĆ MATERIAŁÓW DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia r Prawo Budowlane (Dz.U z 2010r nr 243 poz.1623 z późniejszymi zmianami ); Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich z r w sprawie zbliżenia ustaw i aktów wykonawczych Państw Członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych (89/106/EWG); Ustawa z dnia r o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z r w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004r Nr 198, poz.2041); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z r w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. z 2004r Nr 195,poz.2011); 4445 WYRÓB BUDOWLANY DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA Wprowadzenie wyrobu do obrotu oznacza jego przekazanie po raz pierwszy użytkownikowi, konsumentowi bądź sprzedawcy przez producenta, jego upoważnionego przedstawiciela lub importera. Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania są wyroby budowlane, właściwie oznaczone tzn.: Są oznakowane w systemie europejskim - CE Są oznakowane w systemie krajowym - B Posiadają prawo jednostkowego zastosowania 4546 WYRÓB BUDOWLANY DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA Aby wyrób mógł być oznakowany CE (system europejski) musi być zgodny : Ze zharmonizowaną normą europejską ( hen ) lub Z Europejską Aprobatą Techniczną ( EAT ) Powyższa zgodność jest potwierdzana przez producenta wyrobu oceną zgodności wg określonego przepisami systemu oceny i wydaniem deklaracji zgodności. Tak wystawiony dokument uprawnia producenta do znakowania swojego wyroby znakiem CE świadczącego o tym że wyrób jest zgodny z wymaganiami dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich i może być wprowadzony na rynek Unii Europejskiej 4647 WYRÓB BUDOWLANY DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA Znakowanie wyrobu/materiału symbolem CE nie jest potwierdzeniem jakości wyrobu/materiału. Aby tak było dany wyrób/materiał musi mieć wystawiony certyfikat jakości lub certyfikat zgodności tego wyrobu/materiału. Certyfikat jakości lub certyfikat zgodności to dokument wystawiany przez specjalistyczną akredytowaną ( posiadającą kompetencje do certyfikacji, kontroli i odpowiednie laboratorium ) jednostkę. W procesie atestacji jednostka ta stwierdza, że dany wyrób/materiał jest zgodny z zasadniczymi lub szczegółowymi wymaganiami wystawiając ocenę o symbolu: 1+; 1; 2+; 2; 3 lub 4. 4748 WYRÓB BUDOWLANY DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA Podsumowanie: Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami: wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, dokonano oceny zgodności, wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z dokumentem odniesienia ( normą europejską lub krajową ) 4849 WYRÓB BUDOWLANY DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA Aby wyrób mógł być oznakowany B (system krajowy) : Producent musi przeprowadzić ocenę zgodności wg określonego przepisami systemu oceny potwierdzoną wydaniem przez niego krajowej deklaracji zgodności. Powyższa deklaracja oznacza, że producent oświadcza na swoją wyłączną odpowiedzialność, że wyrób/materiał jest zgodny z Polską Normą wyrobu lub z aprobatą techniczną. Aprobata techniczna jest dokumentem potwierdzającym przydatność wyrobu/materiału do stosowania w budownictwie i zastępującym normę krajową. Aprobaty techniczne udzielane są na wniosek producenta lub grupy producentów wyrobu budowlanego. 4950 WYRÓB BUDOWLANY DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA Znakowanie wyrobu/materiału symbolem B nie jest jednak potwierdzeniem jakości wyrobu/materiału. Aby tak było dany wyrób/materiał musi mieć wystawiony certyfikat jakości tzn. dokument wystawiany przez specjalistyczną akredytowaną ( posiadającą kompetencje do certyfikacji, kontroli i odpowiednie laboratorium ) jednostkę. Do certyfikatu załączane są również atesty świadczące o jakości danego materiału, np. atesty higieniczne, pożarowe, karta charakterystyki produktu niebezpiecznego itp. 5051 WYRÓB BUDOWLANY DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA Wyroby stosowane wyjątkowo Niektóre wyroby/materiały można dopuścić do jednostkowego zastosowania. Aby to się stało, producent musi wydać oświadczenie o zgodności wyrobu z dokumentacją i z przepisami oraz z indywidualną dokumentacją techniczną. 5152 WYRÓB BUDOWLANY DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA W takim przypadku oświadczenie producenta powinno zawierać : nazwę i adres wydającego oświadczenie, nazwę wyrobu i miejsce jego wytworzenia, identyfikację dokumentacji technicznej, stwierdzenie zgodności, adres obiektu budowlanego (budowy), miejsce i datę wydania oświadczenia, podpis wydającego oświadczenie. 5253 WYRÓB BUDOWLANY DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA Indywidualna dokumentacja techniczna to: opis rozwiązania konstrukcyjnego, charakterystyka materiałowa, projektowane właściwości użytkowe, warunki zastosowania w danym obiekcie, instrukcja obsługi i eksploatacji. 5354 Procedury kontroli Robót Wg FIDIC Inżynier przeprowadza Inspekcje: robót zanikających i ulegających zakryciu, wykonanych elementów robót, których wartość Wykonawca będzie chciał uwzględnić w Świadectwie Płatności. Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera zgodnie z wymogami Klauzuli 7.3 Warunków Kontraktu o gotowości do inspekcji. Weryfikacja wniosku Wykonawcy będzie przeprowadzona niezwłocznie, a Inspekcja nie później niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 5455 Procedury kontroli Robót c.d. Zadania Inżyniera wg FIDIC ( obowiązki Zespołu Inspektorów Nadzoru ) sprawdzenie metod budowlanych stosowanych przez Wykonawcę na Terenie Budowy (kontrola sprzętu i kwalifikacji personelu Wykonawcy) sprawdzenie zgodności wykonanych elementów Robót ze Specyfikacjami Technicznymi, Wymaganiami Zamawiającego, dokumentacją wykonawczą i innymi dokumentami kontraktowymi oraz zmianami w ramach Nadzoru Autorskiego i/lub Poleceniami Inżyniera, kontrola wymiarów, poziomów, orientacji układów pod względem zgodności Dokumentacją Wykonawczą i tolerancjami określonymi w Kontrakcie, Polskich Normach, wytycznych i przepisach, sprawdzenie czy Wykonawca stosuje wyłącznie materiały zatwierdzone przez Inżyniera, kontrola sposobu przechowywania Materiałów i Urządzeń na Terenie Budowy, obmiar robót kontrola przestrzegania procedur i instrukcji zawartych Planie Zapewnienia Jakości, kontrola realizacji robót pod kątem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. 55 56 Procedura kontroli Robót -dokumenty Książka Obmiarów Protokoły prób i badań; Szkice geodezyjne; Raporty z prób i testów; Protokoły z inspekcji dostaw Materiałów i Urządzeń; Raporty dzienne, miesięczne; Protokoły przejęcia i zwrotu terenu. 5657 JAKOŚĆ ROBÓT I MATERIAŁÓW Klauzula 7 i ST Klauzula 4.9 ( Zapewnienie jakości ) Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakości, aby wykazywać stosowanie się do wymagań Kontraktu System ten będzie zgodny ze szczegółowymi informacjami, podanymi w Kontrakcie. Wykonawca przygotuje i złoży u Inżyniera Plan Zapewnienia Jakości dla robót będących przedmiotem kontraktu, wraz z właściwymi Procedurami Zapewnienia Jakości na Materiały i Wykonawstwo zgodnie z wymogami zawartymi i opisanymi w Specyfikacjach Technicznych w ciągu 28 dni od otrzymania powiadomienia wg Klauzuli 8.1. Klauzula 7.1 ( Sposób realizacji ) Wykonawca jest zobowiązany pozyskiwać Materiały i Urządzenia, prowadzić realizację Robót w sposób wyspecyfikowany w Kontrakcie, we właściwy, profesjonalny i staranny sposób oraz przy użyciu właściwych Urządzeń i Materiałów nie powodujących zagrożenia. Klauzula 7.2 ( Próbki ) Wykonawca przedłoży Inżynierowi do przeglądu próbki Materiałów i odnośne informacje, w celu uzyskania jego zgody przed użyciem tych Materiałów w Robotach Każda próbka będzie zaopatrzona w etykietę, wskazującą pochodzenie i zamierzone użycie w Robotach ( Deklaracja zgodności wg Ustawy o wyrobach z dnia r Dz.U. 92 poz.881 oraz Rozp. Min.Infrastruktury z dnia r w sprawie sposobu deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym) 5758 DOKUMENTY ODBIORU dla stali zbrojeniowej przykład * Do każdej dostawy stali zbrojeniowej powinny być dołączane następujące dokumenty: Dowód dostawy, Świadectwo odbioru ( potocznie zwane atestem ). * Źródło 58 59 DOKUMENTY ODBIORU dla stali zbrojeniowej przykład * Dowód dostawy: Dane handlowe ( numer klienta, nr zamówienia ), Nazwę wyrobu, Gatunek stali, Ilość i dane dotyczące wiązek ( numer i waga każdej wiązki ), Wymiary ( średnice i długości ), Numery wytopów, Całkowitą wagę dostarczanego materiału. * Źródło 59 60 DOKUMENTY ODBIORU dla stali zbrojeniowej przykład cd. * Świadectwo odbioru ( potocznie zwane atestem ) zawierające co najmniej: Nazwę i adres producenta, Nazwę i adres zamawiającego ( pierwszego kupującego u producenta ), Numer dowodu dostawy ( do jednego dowodu dostawy może być dołączonych kilka atestów ) i inne dane dotyczące zamówienia, Nazwę wyrobu, Gatunek stali, Numery norm i aprobat technicznych, których wymagania są spełnione przez wyrób oraz numer i datę odpowiedniej deklaracji zgodności, * Źródło informacji 6061 DOKUMENTY ODBIORU dla stali zbrojeniowej świadectwo odbioru cd. * Świadectwo odbioru ( potocznie zwane atestem ) zawierające co najmniej: Numer wytopu, Skład chemiczny każdego wytopu ( wszystkie pierwiastki wymagane prawem ), Wyniki próby rozciągania każdego wytopu, Wyniki badania zginania z odginaniem, Numery certyfikatów zgodności i innych certyfikatów, przyznanych producentowi na dany wyrób, * Źródło informacji 6162 DOKUMENTY ODBIORU dla stali zbrojeniowej świadectwo odbioru cd. * W Polsce dokumentem kontroli - wystawianym przez producenta jest świadectwo odbioru typ 3.1 zgodnie z normą PN-EN Świadectwo odbioru typ 3.1 zawiera co najmniej: Nazwę i adres producenta, Nazwę i adres zamawiającego, kupującego stal bezpośrednio od producenta ), Opis wyrobu nazwę gatunku, średnice, długości prętów, liczbę wiązek itp., Dane dotyczące kontroli w przypadku świadectw 3.1 producent powinien podać wyniki badań kontrolnych przeprowadzonych na próbkach stanowiących część danego zamówienia. Wyniki powinny dotyczyć : próby rozciągania, analizy chemicznej oraz innych badań wymaganych przez dokument odniesienia ( normę lub aprobatę techniczną ), 6263 DOKUMENTY ODBIORU dla stali zbrojeniowej świadectwo odbioru typ 3.1 cd. * Świadectwo odbioru typ 3.1 zawiera co najmniej: Oświadczenie producenta, iż wyrób jest zgodny z warunkami zamówienia lub z dokumentami odniesienia powołanymi w niniejszym dokumencie, Znak B zaświadczający o zgodności z odpowiednią polską normą lub aprobatą techniczną, uprawniający do wprowadzenia wyrobu do obrotu. * Źródło informacji 6364 DOKUMENTY ODBIORU dla stali zbrojeniowej przykład cd. * W celu szybkiej, wstępnej weryfikacji stali na budowie zwrócić należy uwagę na : Wzór użebrowania, charakterystyczny dla danego gatunku stali, opisany szczegółowo w normie lub w aprobacie technicznej jeśli normy brak, W przypadku stali EPSTAL sprawdzić, czy na prętach znajdują się nawalcowane napisy EPSTAL, Numer danego producenta, który jest nanoszony na pręty poprzez pogrubienie odpowiednich żeber ( zgodnie z normą PN-EN każdy wytwórca ma swój unikalny numer ). * Źródło 6465 JAKOŚĆ ROBÓT I MATERIAŁÓW - Klauzula 7 i ST Klauzula 7.3 ( Inspekcja ) Personel Zamawiającego (Przedstawiciel Zamawiającego, Inżynier ) będzie miał pełny dostęp do wszystkich części Placu Budowy i do wszystkich miejsc, z których są uzyskiwane naturalne Materiały oraz będzie uprawniony do badania, inspekcji, pomiarów i dokonywania prób materiałów i wykonawstwa Wykonawca da powiadomienie Inżynierowi, kiedykolwiek jakaś praca będzie gotowa i zanim będzie przykryta. Wtedy Inżynier albo bez nieuzasadnionej zwłoki przeprowadzi te badania, inspekcje, pomiary lub próby, albo bezzwłocznie da powiadomienie Wykonawcy, że Inżynier nie wymaga zrobienia tego. Jeżeli Wykonawca zaniedba dania swojego powiadomienia, to na żądanie i w czasie wymaganym przez Inżyniera, odkryje on taką pracę a następnie przywróci ją pomyślnie do poprzedniego stanu, wszystko na koszt Wykonawcy. Klauzula 7.4 (Dokonywanie prób ) Wykonawca uzgodni z Inżynierem czas i miejsce dokonania wyspecyfikowanych prób każdego z Urządzeń, Materiałów oraz innych części Robót Inżynier da Wykonawcy, z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem, powiadomienie o zamiarze Inżyniera obecności przy próbach. Jeżeli Inżynier nie będzie obecny w czasie i w miejscu uzgodnionym, to Wykonawca będzie mógł, chyba że Inżynier poleci inaczej, przystąpić do prób i próby te będą wtedy uważane za wykonane w obecności Inżyniera. 6566 Zamawiający: Tytuł Projektu/ Nr: Inżynier: Tytuł Kontraktu/ Nr: Wykonawca: Nr dok. Wniosek o zatwierdzenie Materiałów i Urządzeń Miejsce i data wystawienia: Pabianice, Wykaz Cen / Przedmiar robót: Nr pozycji: Rodzaj Materiału / Urządzenia: Miejsce Producent: wbudowa nia Odniesienie do wymagań Kontraktu, (Specyfikacja Techniczna ): Uwagi: Planowana Data dostawy na plac budowy Planowana data wbudowania 1. Załączniki: Zgodnie z pkt Wymagania Zamawiającego, wnioskuję o zgodę na zamówienie w/w Materiałów / Urządzeń. Imię i nazwisko: Wypełnił: Podpis, data Przedstawiciel Stanowisko: Wykonawcy: Kopia dla: Osobiście: Faksem: Pocztą: Zamawiający Inżynier (oryginał) Wykonawca (kopia) 6667 Nazwa Kontraktu: Kontrakt Nr: ŚWIADECTWO PRZYJĘCIA DOSTAW zgodnie z postanowieniami Klauzuli 7.2 i ST Na podstawie Wniosku materiałowego Nr: Nazwa materiału/ elementu /: Miejsce wbudowania/ Poz. Przedmiaru Nazwa producenta : Ilość: Oznaczenia identyfikujące materiał /element/; Załączniki: SZCZEGÓŁY WERYFIKACJI Wypełnił /imię i nazwisko/: Data: Po przeprowadzonej kontroli w/w dostawy materiałów /elementów/ stwierdzam, że spełniają /nie spełniają/ wymagań ST oraz przepisów prawa Zezwalam / nie zezwalam/ wbudowanie: na Data / Podpis: 67 Pokazać jeszcze
WZÓR UMOWY W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: 32-650 Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez: 1. 2. a zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą z siedzibą: Bardziej szczegółowo Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego
......dnia......... (imię i nazwisko, nazwa inwestora) (adres i nr tel.) POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO W DĘBICY Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego Na podstawie Bardziej szczegółowo SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA RZECZ FUNDACJI KRZYŻOWA DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO NALEŻY:
Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA RZECZ FUNDACJI KRZYŻOWA DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO NALEŻY: 1. W okresie poprzedzającym realizację budowy należy: - Bardziej szczegółowo Rozdział 5. Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych. Artykuł 41-60
Rozdział 5. Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych. Artykuł 41-60 Dział: Prawo budowlane Art. 41. 1. Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy. 2. Bardziej szczegółowo Z A W I A D O M I E N I E o zakończeniu budowy
......, dnia......... /nazwa i adres inwestora/ Urząd Gminy... Z A W I A D O M I E N I E o zakończeniu budowy Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. Bardziej szczegółowo Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr...
Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a U M O W A Nr... W dniu...w Nowym Żmigrodzie pomiędzy zwaną w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez : a... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Bardziej szczegółowo SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY Obiekt: Budynek B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Gdańsk ul. Narutowicza 11/12 Inwestor: Politechnika Gdańska Bardziej szczegółowo UMOWA projekt na roboty budowlane Nr
UMOWA projekt na roboty budowlane Nr W dniu pomiędzy Gminą Miejską Sandomierz zwaną dalej zamawiającym, którą reprezentuje : Marek Bronkowski Burmistrz Miasta Sandomierza a zwaną dalej wykonawcą, którą Bardziej szczegółowo Załącznik Nr 2 do SIWZ (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. w dniu... roku w Oławie pomiędzy:
(WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Załącznik Nr 2 do SIWZ w dniu... roku w Oławie pomiędzy: Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii w Oławie, ul. Kutrowskiego 31a, 55-200 Oława reprezentowanym przez: 1. 2. zwanym Bardziej szczegółowo UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.
Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły Bardziej szczegółowo KARTA GWARANCJI JAKOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH do umowy nr z dn..
KARTA GWARANCJI JAKOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH do umowy nr z dn.. ZAMAWIAJĄCY: Użytkownik WYKONAWCA: Gwarant Skarb Państwa - 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku 15-601 Białystok, ul. Kawaleryjska Bardziej szczegółowo Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...
Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich, Bardziej szczegółowo UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. Umowa o roboty budowlane została uregulowana w art. 647-658 K.c. Jest to umowa
Umowa o roboty budowlane została uregulowana w art. 647-658 K.c. Jest to umowa konsensualna, odpłatna i wzajemna, a wynikające z niej zobowiązanie ma charakter zobowiązania rezultatu. Zgodnie z art. 647 Bardziej szczegółowo -PROJEKT- UMOWA NR...
-PROJEKT- UMOWA NR... Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego zawarta w dniu... pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawierciu z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercie NIP: 649-16-29-614, Bardziej szczegółowo Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego
......... (miejscowość, data)... (imię i nazwisko, nazwa inwestora) (adres i nr tel.) Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Bardziej szczegółowo Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu w świetle obowiązujących przepisów.
Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu w świetle obowiązujących przepisów. Wyroby budowlane w świetle ustawy Prawo Budowlane Art. 10 Stosownie do postanowień art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Bardziej szczegółowo WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą
Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Bardziej szczegółowo SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORK)
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORK) Obiekt Budynek nr 12/3394 Adres obiektu budowlanego Jednostka Wojskowa 3533 27-600 Sandomierz ul. Mickiewicza 38 Zamawiający 33 WOG Bardziej szczegółowo Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...
Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.1.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich, Bardziej szczegółowo .., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą
UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ /2015/GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa Bardziej szczegółowo SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ
Załącznik nr 8 do SIWZ Nr spr. 4/DZ/2013 ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW W KATOWICACH 40-241 KATOWICE, UL. HUTNICZA 8 tel/fax: 32/ 255 44 99 e-mail: zuos@zuos.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Bardziej szczegółowo Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta - Przepisy zmieniające Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121)
Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta - Przepisy zmieniające Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) Art. 556. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana Bardziej szczegółowo Co i jak załatwić w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa
Prowadzone sprawy i wysokość opłat Co i jak załatwić w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa I. Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych na rzecz innego Bardziej szczegółowo Wykonanie prac remontowych w budynku Starostwa Powiatowego w Oławie UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (WZÓR)
Załącznik Nr 2 do SIWZ UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (WZÓR) w dniu... roku w Oławie pomiędzy: Starostwem Powiatowym w Oławie z siedzibą przy ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława reprezentowanym przez: 1. Marka Szponara Bardziej szczegółowo UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy
Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym Bardziej szczegółowo Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści:
Załącznik nr 6 UMOWA Nr. Projekt W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: mgr inż. Jerzy Treffon - WÓJT GMINY a.. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym Bardziej szczegółowo WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku
WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA Bardziej szczegółowo Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie:
Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr../2012 WZÓR zawarta w dniu.. roku w Pasłęku, pomiędzy : Szpitalem Powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku, z siedzibą: 14-400 Pasłęk, ul. Kopernika 24A, NIP 578-30-62-154, REGON Bardziej szczegółowo WZÓR KARTY GWARANCJI JAKOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH. Zamawiający (jako Użytkownik)... Wykonawca (jako Gwarant)... 1 Przedmiot umowy
Załącznik Nr 1 do umowy WZÓR KARTY GWARANCJI JAKOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH Zamawiający (jako Użytkownik)... Wykonawca (jako Gwarant)... umowa nr... z dnia... 1 Przedmiot umowy 1. Niniejsza gwarancja obejmuje Bardziej szczegółowo Proces realizacji inwestycji
Załącznik nr 1 Proces realizacji inwestycji 1. Cel procedury Celem niniejszej procedury jest opisanie działań umożliwiających realizację inwestycji polegającej na zleceniu i wykonaniu robót budowlanych. Bardziej szczegółowo DLA CZĘŚCI III zawarta w Chojnicach dnia roku pomiędzy:
Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59, Bardziej szczegółowo U M O W A nr.../ri/ugb/2010
U M O W A nr.../ri/ugb/2010 Gminą Biskupice zawarta w dniu...2010 r. w Tomaszkowicach pomiędzy: Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka, NIP 683-15-73-055 reprezentowaną przez:... zwaną dalej Zamawiającym, Bardziej szczegółowo SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
BUDOWLANYCH OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 21/23, W WARSZAWIE OPRACOWANIE: KOD CPV: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU KLIMATYZACJI DLA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PODDASZU BUDYNKU 45331220-4 Bardziej szczegółowo WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..
Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora Bardziej szczegółowo Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r.
Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta dnia. 2013 r. Umowa Nr... pomiędzy: Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie ul. J. Kochanowskiego 21 ; 01-864 Warszawa NIP 952 17 08 048 Bardziej szczegółowo 4 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej. 5 Wykonawca oświadcza, że z
Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (wzór) Nr.../2006 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Dziennym Domem Pomocy Społecznej (Szczecin, ul. Łukaszewicza 6) reprezentowany przez kierownika Bardziej szczegółowo USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY 1) (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XI.
Dz.U.1964.16.93 2012.04.28 zm. Dz.U.2011.230.1370 USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY 1) (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA [ ] Tytuł XI. SPRZEDAŻ [ ] DZIAŁ II. RĘKOJMIA Bardziej szczegółowo PODSTAWOWE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU
Załącznik nr 7 do WZ PODSTAWOWE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU Inżynier Kontraktu w ramach obowiązującej ceny ryczałtowej, zobowiązuje się do działania z najwyższą starannością, zgodnie z zapisami umowy, Bardziej szczegółowo 1 1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego następujących robót: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Nysie
WZÓR U M O W A Nr.. zawarta w Nysie w dniu.r. pomiędzy Gminą Nysa, w imieniu której działa Burmistrz Nysy - Jolanta Barska zwaną dalej Zamawiającym a /zapis w zależności od formy prowadzonej działalności/ Bardziej szczegółowo Załącznik nr 5 WZÓR U M O W A o roboty budowlane
Załącznik nr 5 WZÓR U M O W A o roboty budowlane Nr zawarta w dniu... roku pomiędzy Podkarpacką Agencją Konsultingowo Doradczą sp. z o.o. 38-200 Jasło ul. 17 Stycznia 18, NIP reprezentowanym przez: 1)... Bardziej szczegółowo / załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / o wykonanie robót budowlanych zawarta
/ załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / 2016 o wykonanie robót budowlanych zawarta W dniu.. w Krakowie, pomiędzy : Spółdzielnią Mieszkaniową "Dom dla Młodych" w Krakowie, ul.turniejowa 65, wpisaną Bardziej szczegółowo UMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
UMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO zawarta dnia... roku..., zwana dalej Umową, pomiędzy: Parafią Rzymsko-Katolicką pw.... z siedzibą i adresem w miejscowości.-..., ul.... NIP..., Bardziej szczegółowo UMOWA O DZIEŁO. zawarta w Warszawie w dniu 2015 r. pomiędzy:
UMOWA O DZIEŁO zawarta w Warszawie w dniu 2015 r. pomiędzy: Centralnym Ośrodkiem Sportu, adres: ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa, KRS: 0000374033, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Bardziej szczegółowo Umowa Nr (wzór) zawarta w dniu.. pomiędzy: Zespołem Szkół Zawodowych nr 3, Skierniewice 96-100, ul. Działkowa 10
Umowa Nr (wzór) Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy: Zespołem Szkół Zawodowych nr 3, Skierniewice 96-100, ul. Działkowa 10 Nr NIP 836-10-23-742 Regon.. reprezentowanym przez: Henryka Kobyłeckiego Bardziej szczegółowo UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy
Załącznik nr 9 UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym", reprezentowanym przez: Dyrektora Jednostki a z siedzibą w wpisanym do rejestru zwanym w treści umowy Bardziej szczegółowo UMOWA NR... zawarta w dniu...
UMOWA NR... zawarta w dniu... Wzór umowy Załącznik Nr 2 w rezultacie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego znak sprawy..., na podstawie art. 39. ustawy z dnia 29 stycznia Bardziej szczegółowo Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...
Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do Bardziej szczegółowo Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2013
UMOWA NR... 2013 Zawarta w dniu... 2013 r. pomiędzy: MARENGO IT sp. z o.o., ul. Wagonowa 5-7, 53-609 Wrocław, NIP: 8961515962, REGON: 021474635 Zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:.. a......... Bardziej szczegółowo CZĘŚĆ II UMOWA. pn. Budowa chodnika w miejscowości Brożec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396. Gmina Strzelin. Zamawiający:
Gmina Strzelin Zamawiający: tel. +48 71 39 21 971 Gmina Strzelin faks +48 71 39 21 303 ul. Ząbkowicka 11 stronainternetowa: 57-100 Strzelin http://bip.gmstrzelin.finn.pl/ Polska Nr referencyjny nadany Bardziej szczegółowo UMOWA Nr.../2008/WZÓR. zawarta w dniu:...2008r.pomiędzy Gminą Koniusza, Koniusza 55, 32-104 Koniusza zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez :
UMOWA Nr.../2008/WZÓR zawarta w dniu:...2008r.pomiędzy Gminą Koniusza, Koniusza 55, 32-104 Koniusza zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez : Załącznik Nr 4 -Wójta Gminy :...przy kontrasygnacie Skarbnika Bardziej szczegółowo UMOWA. kupna sprzedaży. Umowa zawarta w Toruniu w dniu r. pomiędzy: firmą...
Załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 17 sierpnia 2012 UMOWA kupna sprzedaży Umowa zawarta w Toruniu w dniu... 2012 r. pomiędzy: firmą... (NIP..., Regon... ), która ma swoją Bardziej szczegółowo POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO W DĘBICY
......dnia............ (imię i nazwisko, nazwa inwestora) (adres i nr tel.) POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO W DĘBICY Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego Na podstawie Bardziej szczegółowo Załącznik nr 3 do REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO www.fraternity.pl Wyciąg z przepisów kodeksu cywilnego
Załącznik nr 3 do REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO www.fraternity.pl Wyciąg z przepisów kodeksu cywilnego DZIAŁ II Rękojmia za wady Art. 556. (13) Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli Bardziej szczegółowo UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012
ZNAK POSTĘPOWANIA: CEZAMAT/PU/13/2012 UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012 zawarta w dniu.. 2012 roku w Warszawie pomiędzy: z siedzibą przy ul. Polnej 50,, REGON 146180411, NIP 701-034-61-75, reprezentowaną przez Bardziej szczegółowo WZÓR UMOWY Nr... /2015
Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego z dnia 20.05.2015r. WZÓR UMOWY Nr... /2015 zawarta w dniu...2015r. pomiędzy Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej Chodzież z siedzibą w Chodzieży przy ul. Młyńskiej Bardziej szczegółowo UMOWA O DZIEŁO Nr /.../2012
załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA O DZIEŁO Nr /.../2012 zawarta w dniu...2012 roku pomiędzy: Muzeum Etnograficznym im. Marii Znamierowskiej-Prufferowej w Toruniu, reprezentowanym przez: dr Huberta Czachowskiego Bardziej szczegółowo Warszawa, 22 października 2013 r.
Warszawa, 22 października 2013 r. Przepisy regulujące proces budowlany Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). Rozporządzenia wydane na podstawie Bardziej szczegółowo UMOWA Nr ZP.271.29.2012
UMOWA Nr ZP.271.29.2012 zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła Bardziej szczegółowo Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Nazwa inwestycji: Roboty budowlane związane z wykonaniem żaluzji technicznych na dachu budynku Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej Bardziej szczegółowo WZÓR UMOWY. Umowa została zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
WZÓR UMOWY Załącznik nr 2 zawarta w Krakowie dnia...r. pomiędzy: Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych Bardziej szczegółowo U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:...
UMOWA Projekt Załącznik nr 5 Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiającym a... reprezentowaną przez:... zwaną dalej Bardziej szczegółowo UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą.
UMOWA. zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła Marcina Bednarczyka, Bardziej szczegółowo Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011
Załącznik nr 5a Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Zawarta w dniu... 2011 r. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54 Bardziej szczegółowo 5. Obowiązki Wykonawcy
Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór umowy UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE PN 1/2016 W dniu... w Potoczku, pomiędzy Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku NIP 862-10-07-586, REGON 00009778, reprezentowanym Bardziej szczegółowo ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR..
Nr sprawy: ZP.271.3.2014 Znak: ZP.271.3.36.2014 ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR.. WZÓR zawarta w dniu... w Kamieńsku, pomiędzy : Samorządowym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku, 97-360 Kamieńsk ul. Wieluńska Bardziej szczegółowo W Z Ó R. ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ nr PT-2370/5-4/2010 UMOWA Nr.. O PEŁNIENIE CZYNNOŚCI NADZORU INWESTORSKIEGO
W Z Ó R ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ nr PT-2370/5-4/2010 UMOWA Nr.. O PEŁNIENIE CZYNNOŚCI NADZORU INWESTORSKIEGO zawarta w dniu... w Turku, pomiędzy Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Turku, z siedzibą Bardziej szczegółowo UMOWA O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH
UMOWA O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH zawarta w dniu... w Zielonej Górze, pomiędzy: Polskim Związkiem Wędkarskim Okręg w Zielonej Górze z siedziba przy ul. Głowackiego 9, 65-301 Zielona Góra, NIP 929-10-77-985, Bardziej szczegółowo Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR...
UMOWA NR... Zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Actus-Info sp. z o.o., Ul. Wagonowa 5-7, 53-609 Wrocław, NIP: 8992701080, REGON: 021321720 "Zamawiającym" i reprezentowanym przez Mirosława Patoła Prezes Bardziej szczegółowo ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 8 do SIWZ Dotyczy części I 1 1. Zamawiający zleca w trybie przetargu nieograniczonego, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wykonaniu Bardziej szczegółowo U M O W A NR (Projekt)
Załącznik nr 9 U M O W A NR (Projekt) zawarta w dniu., pomiędzy Gminą Kluki reprezentowaną przez: mgr Karol Sikorę Wójta Gminy Kluki zwanym dalej Zamawiającym a.., zwanym dalej Wykonawcą 1. 1. Podstawę Bardziej szczegółowo UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - WZÓR Nr IM..
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - WZÓR Nr IM.. zawarta w dniu. w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Bardziej szczegółowo WZÓR UMOWY Nr... W dniu w Urzędzie Gminy Michałów, pomiędzy Gminą Michałów reprezentowaną przez Wójta Gminy Michałow z siedzibą w Michałowie 115
Załącznik nr 8 WZÓR UMOWY Nr... W dniu w Urzędzie Gminy Michałów, pomiędzy Gminą Michałów reprezentowaną przez Wójta Gminy Michałow z siedzibą w Michałowie 115 Mirosława Walaska, zwanym w dalszej treści Bardziej szczegółowo UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego
Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego UMOWA Nr /2014 W dniu.. 2013 roku w Stalowej Woli pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stalowej Woli z siedzibą przy ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola, Bardziej szczegółowo TOM 2 Rozdział 4 WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU
TOM 2 Rozdział 4 WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU Do: Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Zjednoczenia 110 a 65-120 Zielona Góra Dotyczy: Budowa kanalizacji sanitarnej w Bardziej szczegółowo 4 Płatności 5 Obowiązki Zleceniobiorcy - - - h) j)
U M O W A Nr 2015/IZP.KIR.R/ WZÓR zawarta w Nysie w dniu.r. pomiędzy Gminą Nysa, w imieniu której działa Burmistrz Nysy - Kordian Kolbiarz zwaną dalej Zleceniodawcą a /zapis w zależności od formy prowadzonej Bardziej szczegółowo Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR...
UMOWA NR... Załącznik nr 12 do siwz zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Przedszkolem nr 12 z siedzibą w Lublinie przy Placu Bychawskim 4, 20-406 Lublin, NIP: 712-23-82-495, REGON: 431030421, zwanym dalej Bardziej szczegółowo SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27
1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 1. WSTĘP... 1 2. MATERIAŁY... Bardziej szczegółowo UMOWA Nr.. - projekt-
Załącznik nr 4 do SIWZ W Z Ó R UMOWY nr zawarta w dniu...w Stróżach pomiędzy: Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, 33-331 Stróże 413 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000028676 reprezentowanym Bardziej szczegółowo WYKONANIE INSTALACJI SYSTEMU PRZECIWPOŻAROWEGO W PAWILONIE A I B DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH
P R O J E K T ZAŁĄCZNIK NR 2 U M O W A N R D P S Z P 3 2 0 0 / 7 / 2 0 0 8 W SPRAWIE: WYKONANIE INSTALACJI SYSTEMU PRZECIWPOŻAROWEGO W PAWILONIE A I B DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH Zawarta w dniu Bardziej szczegółowo Wytyczne dla Wykonawców. w zakresie zasad odbioru robót budowlanych
Wersja: 1.0 Wytyczne dla Wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych Data wprowadzenia 01-08-2015 Spis Treści... 1 1 Definicje... 2 2 Zastosowanie... 4 3 Zasady prowadzenia dokumentów budowy.... Bardziej szczegółowo W N I O S E K O U D Z I E L E N I E P O Z W O L E N I A N A U Ż Y T K O W A N I E
Nazwisko i Imię.. Piotrków Tryb.... Miejsce zamieszkania... Telefon. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA PIOTRKOWA TRYB. UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 73 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI W N Bardziej szczegółowo Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul.
Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a reprezentowanym przez Dyrektora mgr Lucynę Basta Bardziej szczegółowo Strona 1 z 5. UMOWA (wzór)
Strona 1 z 5 Załącznik nr4 do zapytania ofertowego UMOWA (wzór) zawarta w dniu.. roku w Gorzowie Śląskim pomiędzy: Gminą Gorzów Śląski, 46-310 Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15 NIP: 576-15-50-857 Bardziej szczegółowo Cena netto 990,00 zł Cena brutto 1 217,70 zł Termin zakończenia usługi Termin zakończenia rekrutacji
PROCES INWESTYCYJNO-BUDOWLANY W PROJEKTOWANIU I BUDOWANIU W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA BUDOWLANEGO ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW I PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH Informacje o usłudze Numer usługi 2016/09/20/9405/17620 Bardziej szczegółowo PROTOKÓŁ DOSTAWY, MONTAŻU, PIERWSZEGO URUCHOMIENIA, SZKOLENIA PERSONELU I ODBIORU KOŃCOWEGO CZĘŚĆ A - DOSTAWA
Pieczęć nagłówkowa Zakładu PROTOKÓŁ DOSTAWY, MONTAŻU, PIERWSZEGO URUCHOMIENIA, SZKOLENIA PERSONELU I ODBIORU KOŃCOWEGO DOTYCZY UMOWY NR z dnia CZĘŚĆ A - DOSTAWA W dniu dzisiejszym dostarczono do w n/w Bardziej szczegółowo inwestycji pn. ROZBUDOWA OPERY WROCŁAWSKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ SCENY
Załącznik Nr 4 do Regulaminu Konkursu PROJEKT UMOWY O SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO Zawarta dnia... pomiędzy: Operą Wrocławską, 50 066 Wrocław, ul. Świdnicka 35, NIP:...., REGON:..... reprezentowaną Bardziej szczegółowo FIDIC w umowach o zamówienia publiczne. Dariusz Koba
FIDIC w umowach o zamówienia publiczne Dariusz Koba Pzp Umowy w sprawach zamówień publicznych Do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy Bardziej szczegółowo Wzór Umowy. (nadzór w okresie budowy)
Załącznik nr 2 do wniosku Wzór Umowy ZEgzemplarz : Inspektora Nadzoru (nadzór w okresie budowy) Umowa zawarta w dniu... pomiędzy: Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11A, działającym w imieniu Bardziej szczegółowo PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com TECHNICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
TECHNICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SPOSOBY OKREŚLANIA POTRZEB REMONTOWYCH ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU LUB JEGO CZĘŚCI DECYZJE ADMINISTRACYJNE W PROCESIE INWESTYCYJNO REMONTOWYM OBOWIĄZKI Bardziej szczegółowo Umowa. Zawarta w dniu... pomiędzy Sanatorium Uzdrowiskowym Chemik Sp. z o. o. zwaną dalej w tekście umowy "zamawiającym", reprezentowaną przez:
Druk Nr 5 - umowa Umowa Zawarta w dniu... pomiędzy Sanatorium Uzdrowiskowym Chemik Sp. z o. o. zwaną dalej w tekście umowy "zamawiającym", reprezentowaną przez: 1. Róża Strap PREZES ZARZĄDU 2. Krystyna Bardziej szczegółowo Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji. kolektorów słonecznych wspomagającej przygotowanie c.w.u. w
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji kolektorów słonecznych wspomagającej przygotowanie c.w.u. w budynku Szkoły Podstawowej w Świerczyńcu przy ul. Sierpowej 38 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Bardziej szczegółowo Wzór Umowa dostawy w rozumieniu ustawy Prawo zamówień Publicznych nr.../u/zp/2013
Wzór Umowa dostawy w rozumieniu ustawy Prawo zamówień Publicznych nr.../u/zp/2013 Zawarta w dniu... 2013 roku w Krakowie, pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 3 Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Bardziej szczegółowo PROJEKT UMOWA nr. ...
PROJEKT UMOWA nr. W dniu...2012r. w Strzelinie pomiędzy:.. zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowaną przez:. a. działającym na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej Bardziej szczegółowo Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR PR.272..2013 zawarta w dniu... w Lesznie pomiędzy: - Miastem Leszno reprezentowanym przez: Tomasza Malepszego Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza Bardziej szczegółowo 2017 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres