Source: http://www.przetargi.egospodarka.pl/560028140_Budowa-budynku-Radioterapii-z-bunkrem-dla-akceleratora-placem-manewrowym-i-droga-pozarowa-wraz-z-przylaczami-do-budynku-w-ramach-POIiS-Wymiana-jednego-akceleratora-oraz-rozbudowa-Kliniki-Radioterapii-Swietokr_2020_2.html
Timestamp: 2020-06-05 11:41:47
Legal References Found: art. 144
 art. 144
 art. 144
 art. 144
 art. 144
 art. 144

Document Content:
Budowa budynku Radioterapii z bunkrem dla akceleratora, placem manewrowym i drogą pożarową wraz z przyłączami do budynku w ramach POIiŚ "Wymiana jednego akceleratora oraz rozbudowa Kliniki Radioterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach z zakupem dodatkowego akceleratora.". - Przetargi.eGospodarka.pl
eGospodarka.pl › Przetargi	› Przetargi Kielce	› Budowa budynku Radioterapii z bunkrem dla akceleratora, placem manewrowym i drogą pożarową wraz z przyłączami do budynku w ramach POIiŚ "Wymiana jednego akceleratora oraz rozbudowa Kliniki Radioterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach z zakupem dodatkowego akceleratora.".
Ogłoszenie nr 560028140-N-2020 z dnia 14-02-2020 r.
Kielce: Budowa budynku Radioterapii z bunkrem dla akceleratora, placem manewrowym i drogą pożarową wraz z przyłączami do budynku w ramach POIiŚ "Wymiana jednego akceleratora oraz rozbudowa Kliniki Radioterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach z zakupem dodatkowego akceleratora.".
Należy wskazać projekt/program: Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu nr POIiS.09.02.00-00-0133/17 "Wymiana jednego akceleratora oraz rozbudowa Kiniki Radioterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach z zakupem dodatkowego akceleratora" w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Numer ogłoszenia: 548079-N-2018
Numer ogłoszenia: 500092945-N-2018
Numer ogłoszenia: 500178812-N-2018
I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Krajowy numer identyfikacyjny 12632330000000, ul. ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. (041) 3674280, e-mail sco@onkol.kielce.pl, faks (041) 36 74 071.
Budowa budynku Radioterapii z bunkrem dla akceleratora, placem manewrowym i drogą pożarową wraz z przyłączami do budynku w ramach POIiŚ "Wymiana jednego akceleratora oraz rozbudowa Kliniki Radioterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach z zakupem dodatkowego akceleratora.".
AZP 241-50/18
1) Przedmiotem zamówienia jest: budowa budynku Radioterapii z bunkrem dla akceleratora, placem manewrowym i drogą pożarową wraz z przyłączami do budynku w ramach zadania POIiŚ "Wymiana jednego akceleratora oraz rozbudowa Kliniki Radioterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach z zakupem dodatkowego akceleratora.", w oparciu o dokumentacją projektową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót stanowiących załączniki do SIWZ, a w tym: 1. Zorganizowanie placu budowy. 2. Wykonanie robót ziemnych zgodnie z dokumentacją. 3. Wykonanie obiektów zgodnie z dokumentacją techniczną, wraz z ich inwentaryzacją geodezyjną. 4. Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczo-odbiorowej zrealizowanych obiektów oraz instrukcji użytkowania dostarczonych i wbudowanych urządzeń. 5. Opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku na podstawie projektu powykonawczego. 6. Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
II.4) Główny kod CPV: 45215514-0
45213250-0,
45233220-6,
Umowa została zawarta na czas oznaczony z terminem zakończenia 12.01.2019 r.
NAZWA: Budowa budynku Radioterapii z bunkrem dla akceleratora, placem manewrowym i drogą pożarową wraz z przyłączami do budynku w ramach POIiŚ "Wymiana jednego akceleratora oraz rozbudowa Kliniki Radioterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach z zakupem dodatkowego akceleratora.".
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 25/07/2018
Moris-Polska Sp. z o.o., , ul. Baletowa 4, 02-867, Warszawa, kraj/woj. mazowieckie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 10219003.87 pln.
a)	wykonanie robót zamiennych wynikających z protokołów konieczności wykonania robót zamiennych, które to projekty zamienne zastępują w części dotychczasowe wynikające z dokumentacji projektowej będących integralną częścią Umowy oraz powierza określone we wskazanych w protokołach konieczności prace, za wynagrodzeniem określonym w dołączonych do nich kosztorysach i w konsekwencji zmianie ulega Przedmiot Umowy o wykonanie prac wynikających z projektów zamiennych oraz wynikających z w/w protokołów konieczności oraz wynagrodzenie Wykonawcy.
?	Protokół konieczności Nr 1 z dnia 27.05.2019 r. o wartości: 113 823, 61 zł netto określonej w kosztorysie robót dodatkowych - ww. protokół konieczności oraz kosztorys stanowią załącznik nr 1 do niniejszego Aneksu; ?	Protokół konieczności Nr 5 z dnia 05.07. 2019 r. o wartości: 28 974, 00 zł netto określonej w kosztorysie robót dodatkowych - ww. protokół konieczności oraz kosztorys stanowią załącznik nr 5 do niniejszego Aneksu; ?	Protokół konieczności Nr 7 z dnia 05.07. 2019 r. o wartości: 1841,27 zł netto określonej w kosztorysie robót dodatkowych - ww. protokół konieczności oraz kosztorys stanowią załącznik nr 7 do niniejszego Aneksu;
I.	W projekcie budowlanym stanowiącym cześć specyfikacji istotnych warunków zamówienia w Postępowaniu, w wyniku którego, zawarto umowę nr 179/50/18 z dnia 25.07.2018 zaprojektowano bunkier o osłonności 15 MV. Znalazło to odzwierciedlenie w Przedmiarze robót m.in. w pozycji 40 d.7 KNNR 2 0109-05 "Betonowanie ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą Beton ciężki o gęstości 3,7 t/m3 - 249,96 m3" oraz 42 d.7 KNNR 2 0109-08 "Betonowanie płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą Beton ciężki o gęstości 2,35 t/m3 - 363,39 m3". W oparciu o pierwotny projekt przeprowadzono Postępowanie i wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych - Moris Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, który w ofercie oraz w złożonych kosztorysach uproszczonych i szczegółowych wycenił żądany materiał w odpowiedniej ilości, przyjmując wskazaną technologię wykonania prac. W trakcie realizacji prac budowlanych, a więc po wyborze wykonawcy robót budowlanych, wszczęto i przeprowadzono postępowanie przetargowe na zakup akceleratora, w którym dokonano zakupu urządzenia słabszego o mocy 6 MV. Należy zatem przyjąć, że zakup innego niż planowanego urządzenia było okolicznością nieprzewidywalną dla Stron. Zmiana urządzenia z 15MV na 6MV spowodowana była pojawieniem się na rynku urządzeń nowszej generacji o mniejszej mocy, które spełniają oczekiwania Zamawiającego w zakresie możliwości terapeutycznych oraz posiadają dodatkową funkcjonalność pozwalającą napromieniować szpik kostny przed transplantacją. Z uwagi na zmianę parametrów wyjściowych akceleratora mających wpływ na niniejszą Umowę, zaszła konieczność opracowania projektu zamiennego robót budowalnych w zakresie ochrony radiologicznej, z dostosowaniem do akceleratora o mocy 6 MV. Zmiana dotyczyła robót konstrukcyjnych ścian i stropu bunkra, a także wszystkich instalacji umożliwiających montaż i funkcjonowanie nowo zakupionego akceleratora, wykonania instalacji C.O, CT. C.W.U. i cyrkulacji z rur preizolowanych, robót w zakresie wykonania izolacji przeciwwodnych, robót w zakresie wykonania wypełnienia kwater w stolarce okiennej PCV oraz ślusarce aluminiowej zewnętrznej powyżej rzędnej sufitu podwieszanego w postaci szkła z lustrem weneckim w pakiecie 3 szybowym, wykonania instalacji wentylacji wraz z dostawą i montażem urządzeń. Dokonano wyliczeń, że realizacja nowej konstrukcji ścian i stropów bunkra (protokół nr 12) w oparciu o projekt zamienny dla robót żelbetowych przyniesie obniżenie kosztów budowy o kwotę ok. 1.824.329,52 zł brutto, co wpisuje się w przesłankę dopuszczalności zmian materiałowych w myśl § 8 w zw. z § 6 ust. 1 i 3 Umowy. Realizacja całości zadań zamiennych określonych powyżej (protokoły konieczności nr 6, 11, 12, 15, 16) sumarycznie przyniesie obniżenie kosztów budowy o łączną kwotę 1.818.661,35 zł brutto. A zatem zmiany polegające na wykonaniu powyższych prac zamiennych są dopuszczalne na postawie postanowień § 6 ust. 1, 2, 3 § 8 i § 20 ust 3 zawartej Umowy w związku z art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) oraz spełniają wymagania § 12a ust. 6 umowy o dofinansowanie nr POIS.09.02.00-00-0133/17-00/38/2017/1441 z dnia 14 grudnia 2017 roku. II.	W związku z koniecznością wykonania projektu zamiennego robót budowalnych w zakresie ochrony radiologicznej, z dostosowaniem do akceleratora o mocy 6 MV zaszła konieczność wykonania prac dodatkowych nieprzewidzianych w pierwotnej dokumentacji, w tym w projekcie budowlanym, niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego w zakresie wynikającym z protokołu konieczności nr 1, 5, 7. Wprowadzenie robót dodatkowych jest dopuszczalne na postawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) poprzez postanowienia § 6 ust. 1 i 3, § 20 ust. 3 Umowy. Jednocześnie wprowadzenie robót dodatkowych wpisuje się w przesłankę art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp i nie przekracza 50% wartości pierwotnej Umowy. Zakres robót ujętych w protokole konieczności wykonania robót dodatkowych nr 1, nr 5, nr 7 wynika z opracowania projektu zamiennego, które nie były ujęte w przedmiarze robót (w kosztorysie ofertowym). Ich realizacja warunkuje zakończenie robót podstawowych i odbiór całego zadania. Są to roboty o nieznacznej wartości - 177.905,82 zł brutto (1,47 % wartości umowy). Zakres tych prac jest elementem składowym robót i wymaga realizacji łącznie przez jednego wykonawcę. Zmiana wykonawcy w celu realizacji niewielkich robót dodatkowych związanych i niezbędnych do realizacji umowy podstawowej byłaby znacząco utrudniona a w pewnych zakresach niemożliwa ze względów technologicznych i organizacyjnych (nakładanie się prac, odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji). Zmiana spowodowałoby znacząco wzrost kosztów dla Zamawiającego (drugi plac budowy, koszty przygotowawcze robót). III.	Jednocześnie w trakcie realizacji Umowy zaszła konieczność usunięcia rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym a przedmiarem robót na bazie, których kalkulowana była oferta Wykonawcy. W konsekwencji zmianie ulega przedmiar robót poprzez dodanie w nim pozycji, jak wymienione w protokołach konieczności robót dodatkowych nr: 2, 3, 4, 8, 9, 10, 13 wyszczególnionych w § 1 Aneksu oraz wynagrodzenie określone w Umowie na podstawie kosztorysów ofertowych poprzez dodanie w nich pozycji wycenionych i wyliczonych zgodnie z warunkami SIWZ i Umowy. Zmiana wynagrodzenia w zakresie usunięcia powyższych rozbieżności ma podstawę prawną sprecyzowaną w rozdz. XVII SIWZ w Postępowaniu oraz jest zgodna z § 12a ust. 10 c) umowy o dofinansowanie nr POIS.09.02.00-00-0133/17-00/38/2017/1441 z dnia 14 grudnia 2017 roku. Jednocześnie zmianę w zakresie usunięcia powyższych rozbieżności należy potraktować, jako zamianę wynikającą z art. 144 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp, względnie zmianę nieistotną w rozumieniu art. 144 ust 1e ustawy Pzp. Są to roboty o nieznacznej wartości - 213.914,57 zł brutto (1,77 % wartości umowy). Zmiany te nie uprzywilejowują pozycji wykonawcy w sposób nieprzewidziany ani nie powodują rozszerzenia świadczenia w sposób nieprzewidziany. W związku z powyższym, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1, ust. 2 oraz ust 1e ustawy Pzp w związku z § 6 ust 1, 2, 3, § 8 oraz § 20 ust 3 Umowy z zachowaniem wymogów § 12a umowy o dofinansowanie nr POIS.09.02.00-00-0133/17-00/38/2017/1441 z dnia 14 grudnia 2017 roku, Strony wprowadziły zmiany do zawartej Umowy. W związku z powyższym zmieniono termin wykonania zakresu rzeczowego zamówienia do dnia 31.01.2020 r., przy czym udostępnienie pomieszczenia bunkra dla potrzeb dostawcy akceleratora nastąpi do dnia 15.01.20120 r.
Po zmianie umowy wartość umowy wynosi netto: 9.900.305,93 pln
"Remont al. Popiełuszki w Kielcach w ciągu drogi krajowej 73, od km 13+035 do 13+ 335"
Zakup wraz z dostawą materiałów hydraulicznych dla Działu Technicznego Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad rozbudową istniejącego budynku głównego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach o pomieszczenie laboratoryjno-biurowe oraz budową minimum 20 stanowisk postojowych dla samochodów
Remont pomieszczeń, budowa pochylni dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół Mechanicznych w Kielcach.
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu do obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach.