Source: http://www.firmybudowlane.pl/przetargi-budowlane/przetarg,423601.html
Timestamp: 2020-07-05 23:03:41
Legal References Found: art.25
 art. 24
 art. 45
 art. 6
 art. 45
 art. 26
 art. 25
 art. 25
 art. 87
 art. 45
 art. 45
 art. 144
 art. 144

Document Content:
Przetarg - Modernizacja boiska piłkarskiego w Baboszewie (działka nr ewid. 218/11) - FirmyBudowlane.pl
Jesteś w: Firmy Budowlane.pl / Przetargi budowlane / Roboty budowlane / Modernizacja boiska piłkarskiego w Baboszewie (działka nr e...
Modernizacja boiska piłkarskiego w Baboszewie (działka nr e...
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Baboszewo, krajowy numer identyfikacyjny 53359300000, ul. ul. Warszawska , 09130 Baboszewo, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 23 6611091, 6611092, 6611082, e-mail ugbaboszewo@wp.pl, faks 236611071.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.minababoszewo.pl
www.bip.gminababoszewo.pl
www.bipgminababoszewo.pl
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja boiska piłkarskiego w Baboszewie (działka nr ewid. 218/11)
Numer referencyjny: OAiZP.271.1.3.2017
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1) roboty pomiarowe z obsługą geodezyjną, 2) powierzchniowe roboty ziemne z wykonaniem warstwy odsączającej, ułożeniem siatki przeciw kretom, wykonanie podbudowy nawierzchni trawiastej z torfu, ziemi żyznej, pospółki, siew trawy na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej, zagęszczenie, nawożenie, deszczowanie terenu po wysiewie nawozów, trzykrotne koszenie trawy w okresie pielęgnacji. 3)wyposażenie boiska: a) dostawa i montaż w gotowych otworach bramek do piłki nożnej z siatkami i naciągami (kompletne, atestowane, pełnowymiarowe - 2 szt.) b)dostawa i montaż piłkochytów z siatki polipropylenowej na słupach z rur stalowych malowanych proszkowo o wymiarach min. 80/80/4, rozstawie 5 m i wysokości 6 m, z linkami i stężeniami ukośnymi, c)dostawa i montaż wiaty dla zawodników z konstrukcji stalowej z wypełnieniem konstrukcji pleksą, d)dostawa i montaż prefabrykowanych trybun (jedna trybuna min. 74 miejsca)- 3 kpl. e)dostawa i montaż koszy na śmieci o pojemności min. 25 l montowanych do podłoża - 6 szt. f)przywiezienie kontenerów (1 km) wraz z ustawieniem ich przy terenie boiska - 2 szt. g)dostawa kabin przenośnych wc - 3 szt. h)dostawa wózka do nawodnienia boiska wraz z przewodem zasilającym - 2 kpl 4) Roboty na terenie przy boisku piłkarskim, a) roboty pomiarowe z obsługą geodezyjną, b) powierzchniowe roboty ziemne: mechaniczne niwelowanie terenu, kultywatorowanie, podorywka, rozścielenie ziemi urodzajnej, wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem i deszczowaniem c)wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, 5) Wykonanie ogrodzenia: a)demontaż istniejącego ogrodzenia i przewiezienie w miejsce wskazane przez Zamawiającego (1 km), b)ogrodzenie wewnętrznej płyty boiska z barierek stalowych na słupkach z rur bez wypełnienia - 118 m, z furtkami 1,5 m - 3 szt. c)ogrodzenie zewnętrzne z paneli zgrzewanych stalowych w rozstawie 2,5 m i wysokości 2,2 m - 497,4 m d) ogrodzenie zewnętrzne z paneli zgrzewanych stalowych w rozstawie 2,5 m i wysokości 1,5 m - 39,80 m e) furtki 2,2 m - 3 szt., bramy wjazdowe 5,0 m -2 kpl. 6)wykonanie przyłącza wodociągowego z rur PCV = 63,3 m + trójnik - 1 szt, zasuwy- 2 kpl, studnie rewizyjne kompletne - 2 kpl.
Dodatkowe kody CPV:45111200-0, 45236200-0, 45111291-4
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności, składając oświadczenie, zgodnie z art.25a ust.1 pkt 1 ustawy Pzp (wzór -zał. nr 2 do SIWZ).
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia minimum 500 000,00 zł.
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, , jeżeli wykaże, że: 1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę polegającą na budowie, przebudowie, remoncie lub modernizacji stadionu lub boiska sportowego o nawierzchni z trawy naturalnej i wartości robót (bez robót dodatkowych) nie mniejszej niż 500 000 zł brutto, 2)dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającymi kwalifikacje zawodowe i uprawnienia niezbędne do wykonywania zamówienia publicznego: a) co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie tj. kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, b) co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie tj. kierowania robotami instalacyjnymi o specjalności wodociągowo - kanalizacyjnej bez ograniczeń, Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji poszczególnych branż przez jedną osobę, jeżeli osoba ta posiadać będzie wymagane uprawnienia określone w ppkt a) i ppkt b).
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 zamawiający żąda następujących dokumentów: 1)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3)zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
1.W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej określonego w pkt 5.3.2. SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego tj. minimum 500 000 PLN. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentu o którym mowa w pkt 6.2, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 2.W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w pkt 5.3.3. SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy: 1)	wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie robót budowlanych, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór zał. Nr 5 do SIWZ 2)	wykazu robót budowlanych wykonanych, nie wcześniej niż okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie , wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone - wzór Załącznik Nr 6 do SIWZ.
1.Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 10 000,00 zł. 2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.3.Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp: a)pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4.Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji: 4.1.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a)odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b)nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 4.2.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej 5.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego 73 8230 0007 0005 6300 2000 0004. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 6.Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 7.Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp wykonawca składa wraz z ofertą. 8. Z treści dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Modernizacja boiska piłkarskiego w Baboszewie". Oznaczenie sprawy: OAiZP.271.1.3.2017. 9.Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp. SIWZ. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium. 10.W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
1.	Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w umowie, pod warunkiem spełnienia przesłanek ustawowych określonych w przepisie art. 144 ustawy Pzp. 2.	Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności 3.	Zamawiający zgodnie z przepisem art. 144 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje następujące możliwości dokonania zmiany umowy w następującym zakresie (oraz na następujących warunkach): 1)	sposobu realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji pojawienia się na rynku nowych rozwiązań technologicznych i materiałowych, o ile zmiany takie są korzystne dla Zamawiającego, bez konieczności zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy; 2)	zmniejszenia zakresu realizacji robót w przypadku wystąpienia zmiany okoliczności spowodowanej lub odpowiednio powodującej, że: a)	wykonanie części zakresu przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub; b)	wykonanie części zakresu przedmiotu umowy nie jest możliwe, z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy, przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy; 3) terminów realizacji - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania Umowy tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach , nie wynikających z winy Wykonawcy oraz przy zachowaniu przez niego należytej staranności: a)	związanych z okolicznościami natury obiektywnej, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy uniemożliwiające dotrzymanie terminu realizacji wskazanego w umowie; b)	jeśli dotrzymanie terminu wskazanego pierwotnie okazało się niemożliwe z powodów, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca, a w szczególności wniesienia przez Zamawiającego istotnej zmiany do projektu, na podstawie którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; c)	jeśli w toku realizacji umowy pojawiła się konieczność wykonania robót lub prac nieprzewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia, a bez wykonania których prawidłowa realizacja przedmiotu umowy jest niemożliwa lub co najmniej utrudniona; d)	wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, spowodowanych anomaliami pogodowymi ; e)	wstrzymania realizacji projektu przez Zamawiającego na skutek okoliczności nieleżących po stronie Wykonawcy; f)	wstrzymania robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; g) termin realizacji robót może zostać przedłużony o czas niezbędny do ich wykonania. Wykonawca może najpóźniej na 7 dni roboczych przed terminem realizacji poszczególnych prac objętych umową, powiadomić pisemnie Zamawiającego o zamiarze ubiegania się o przedłużenie terminu wykonania poszczególnych prac, dostarczając Zamawiającemu wyczerpujące i szczegółowe uzasadnienie swojego wniosku, pod warunkiem, że przyczyny te nie wynikają z uchybień lub niedochowania należytej staranności Wykonawcy. Nie złożenie przedmiotowego wniosku w określonym terminie pozbawia Wykonawcę możliwości przedłużenia terminu umowy. Zamawiający ma cztery dni robocze od daty otrzymania pisma na ustosunkowanie się do złożonego wniosku i powiadomienia Wykonawcy o swojej decyzji. 4)	zmniejszenia wynagrodzenia, zwłaszcza w sytuacji zmniejszenia zakresu realizacji robót; 5)	zmiany podwykonawców, zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie Pzp; 6)	robót zamiennych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowlanego, po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych - bez konieczności zwiększania wynagrodzenia Wykonawcy, 7)	robót zamiennych, jeżeli nie odstępują one w sposób istotny od zatwierdzonego projektu po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych - bez konieczności zwiększania wynagrodzenia Wykonawcy, 8)	jeżeli powstanie konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w szczególności w sytuacji, gdy a) zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, b) lub w sytuacji, jeżeli nowe rozwiązania techniczne/technologiczne będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, a ze względu na postęp techniczno-technologiczny nie były znane w okresie opracowywania dokumentacji technicznej; 9)	konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 10)	jeżeli wystąpią zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności: wstrzymania robót przez Zamawiającego; konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej; 11)	wszelkich zmian, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy; 12)	zmiany harmonogramu rzeczowo- finansowego - w sytuacji wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć przy dochowaniu należytej staranności przy jego sporządzaniu; 13)	zmiany, których wprowadzenie wynika z zaistnienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenie lub ciąg zdarzeń o charakterze obiektywnym, niezależnych od stron umowy, których nie można było przewidzieć przy dochowaniu należytej staranności. Dla określenia, czy dane zdarzenie/zdarzenia stanowią siłę wyższą rozstrzygające jest stanowisko Zamawiającego; 14)	Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku, gdy łączna wartość zmian jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej w Â§7 ust. 1 umowy.
Data: 07/04/2017, godzina: 11:00,