Source: http://docplayer.pl/2022740-Ministerstwo-rozwoju-regionalnego.html
Timestamp: 2017-07-24 13:26:42
Legal References Found: art. 68
 art. 69
 art. 69
 art. 110
 art. 66
 art. 111
 Art. 61
 Art. 15

Document Content:
1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Podręcznik analiza ryzyka dla projektów budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów Warszawa,16 listopad 2010 Przygotowane przez: Janusz Słobosz, Radosław Ziomko2 Spis Treści Wprowadzenie... 3 Metodologia analizy ryzyka... 4 Identyfikacja ryzyka projektu... 6 Ocena ryzyka projektu... 7 Rejestr i mapa ryzyka projektu Wstępna alokacja ryzyka Działania minimalizujące ryzyko Załącznik A Wzór rejestru ryzyka Załącznik B - Lista kontrolna ryzyka Załącznik C Wstępna alokacja ryzyka Załącznik D - Ogólna charakterystyka możliwych działań minimalizujących ryzyko Załącznik E Przykłady działań minimalizujących dla wybranych ryzyk Załącznik F Ramowy program ubezpieczenia Page 2 of 533 Wprowadzenie Mamy przyjemność przedstawić podręcznik analizy ryzyka dla projektów budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów realizowanych między innymi w formule partnerstwa publiczno prywatnego. Zakładając realizacje przedsięwzięcia przy udziale partnera prywatnego to analiza ryzyka jest jednym z podstawowych elementów modelu PSC (Public Sector Comparator) wspierających decyzje o rozpoczęciu współpracy. PSC jest hipotetycznym modelem sektora publicznego, uwzględniającym wszystkie koszty występujące w całym cyklu funkcjonowania projektu. PSC przygotowuje się w celu dostarczenia stronie publicznej informacji o wartości dodanej wyrażonej w wartościach pieniężnych, jaką oczekuje się otrzymać w przypadku akceptacji oferty sektora prywatnego. Wartość dodaną otrzymuje się poprzez porównanie danych wyjściowych sektora prywatnego z modelem PSC. Mając na uwadze, że PSC jest wartościowym narzędziem dla strony publicznej w zakresie określenia wartości dodanej, jest niezmiernie ważne, aby model został przygotowany w sposób wyczerpujący i wszechstronny. Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie organizacjom przygotowującym ww. projekty zagadnień związanych z analizą ryzyka oraz sposobów jej przeprowadzenia. Podstawowymi celami przeprowadzania analizy ryzyka są: Lepsze zrozumienie ryzyka projektu Ustalenie ryzyk istotnych i priorytetów działań dla projektu Wsparci w podjęciu bardziej świadomych decyzji Wskazanie możliwych rozwiązań minimalizujących ryzyko Wsparcie procesu alokacji ryzyka i budowy modelu PSC Wsparcie weryfikacji przyjętych założeń i kierunków realizacji projektu. W niniejszym opracowaniu zaprezentowane zostały podstawowe etapy przeprowadzania analizy, definicje, przykłady dokumentów. Page 3 of 53 4 Metodologia analizy ryzyka Analiza ryzyka to proces mający na celu lepsze poznanie zagrożeń dla projektu. Poniżej przedstawiony został proces analizy ryzyka jaki może zostać zastosowany do jej przeprowadzenia oraz charakterystykę głównych jej etapów. Najlepszym źródłem pozyskiwania wiedzy o ryzyku dotyczącym projektu są osoby bezpośrednio uczestniczące w przygotowaniu projektu oraz doradcy transakcji. Jednak sama analiza ryzyka jest procesem wieloetapowym w którym wykorzystywane powinny być różne metody pozyskiwania i weryfikacji danych. Najlepsze rezultaty w przypadku analizy ryzyka osiąga się poprzez kombinacje różnych technik do których można zaliczyć: Page 4 of 535 Listy kontrolne ryzyk z podobnych projektów Przeglądy dokumentów projektu lub podobnych przedsięwzięć (dostępnych w czasie opracowywania analizy ryzyka), jak: o o o o o o o Raport środowiskowy; Wnioski z raportu geotechnicznego; Inżynieryjny projekt koncepcyjny; Plan sytuacyjny; Studium wykonalności wraz z dokumentami źródłowymi; Model finansowy. Projekty istotnych umów dotyczących przedsięwzięcia. Wywiady z ekspertami oraz osobami realizującymi projekt Inspekcje miejsca realizacji projektu Moderowane warsztaty Wymienione techniki pozwalają w ustrukturyzowany, obiektywny i kompleksowy sposób zidentyfikować oraz ocenić ryzyka projektu w poszczególnych cyklach jego życia oraz wytypować najistotniejsze z nich. Kulminacyjną częścią analizy jest zatwierdzenie i ocena zidentyfikowanych ryzyk podczas warsztatów. Warsztaty są jedną z lepszych technik wykorzystywanych w procesach zarządzania ryzykiem projektów ze względu na możliwość poznania wielu opinii ekspertów na ten sam temat. W przypadku warsztatów oceny ryzyka krytycznym czynnikiem sukcesu jest ich właściwe przygotowanie i moderowanie. Warsztat może zostać przeprowadzony według następującego trybu: Sesja wprowadzająca dotycząca analizy ryzyka oraz projektu. Przedstawienie i objaśnienie skali ocen. Ocena zidentyfikowanych ryzyk przez uczestników warsztatu prawdopodobieństwo oraz skutki Przedstawienie możliwości uzupełnienia wstępnego rejestru ryzyka nowe ryzyka oraz ich ocena Page 5 of 536 Ryzyko w procesie analizy ryzyka projektu może zostać zdefiniowane w następujący sposób Możliwość wystąpienia zdarzenia, które będzie miało negatywny wpływ na osiągnięcie oczekiwanych celów projektu Identyfikacja ryzyka projektu Identyfikacja ryzyka to proces polegający na określeniu zagrożeń związanych z realizacją projektu na każdym etapie cyklu jego życia, tj. możliwości wystąpienia zdarzeń, które mogą powstrzymać lub utrudnić realizacje projektu i które muszą być redukowane oraz skutecznie zarządzane. Klasyfikacja ryzyka Punktem wyjścia w rozpoczęciu identyfikacji ryzyka projektu jest wykorzystanie listy kontrolnej ryzyk opracowanej na podstawie realizacji podobnych przedsięwzięć. W celu dokładniejszego określenia występowania ryzyka przyjęto klasyfikację ryzyk, w której wyłoniono główne kategorie ryzyk oraz obszary tematyczne związane realizacją przedsięwzięcia. Przedstawiona w Załączniku B lista ryzyk została pogrupowana na dziewięć 9 obszarów tematycznych: Finansowanie. Ryzyka związane z zapewnieniem odpowiedniego poziomu i kosztów finansowania przedsięwzięcia. Rynki finansowe. Ryzyka związane z zmianą warunków funkcjonowania lub fluktuacjami cen na rynkach finansowych Finansowe. Ryzyka związane z osiągnięciem założonych wyników finansowych przedsięwzięcia. Przychody. Ryzyka związane z zapewnieniem oczekiwanych przychodów przedsięwzięcia. Planowanie i przygotowanie. Ryzyka związane z prawidłowym przygotowaniem koncepcji przedsięwzięcia oraz efektywnością procesu wyboru partnera prywatnego. Ryzyko polityczne. Ryzyko związane z działaniami władz wpływającymi na warunki funkcjonowania przedsięwzięcia. Ryzyko prawne i regulacyjne. Ryzyko związane z niezgodnością z przepisami prawa lub warunkami umów oraz ryzyka związane ze zmianami regulacji prawnych lub wprowadzeniem nowych przepisów wpływających na warunki funkcjonowania przedsięwzięcia. Budowa. Ryzyka związane z prawidłowym i terminowym przebiegiem procesu budowy, montażu oraz rozruchu instalacji. Eksploatacja. Ryzyka związane z efektywnością i ciągłością eksploatacji zakładu Page 6 of 537 Przykładowy opis ryzyka W ramach identyfikacji ryzyka poprzez przegląd dostępnych dokumentów projektu, wizyty w miejscu realizacji przedsięwzięcia, konsultacji z ekspertami należy zweryfikować i uszczegółowić listę ryzyk o specyficzne zagadnienia związane z przedsięwzięciem. Najprościej opisać scenariusz za pomocą schematu Przyczyna Zdarzenie Skutek. Poniżej przykład zastosowana właściwego schematu opisu ryzyka Przyczyna - Brak formalnego procesu weryfikacji obliczeń/ założeń do projektu realizowanego u wykonawcy. Zdarzenie - Błąd obliczeniowy dotyczący konstrukcji budynku. Skutek - Zawalenie się budynku, utrata przychodów, śmierć pracowników własnych i wykonawców. Wzrost kosztów naprawy wadliwego elementu konstrukcji i opóźnienia w realizacji skutkujące utrata przychodów. Ocena ryzyka projektu Ocena ryzyka to proces polegający na określeniu istotności ryzyka dla realizacji projektu, wpływając na sposób dalszego postępowania i wyboru najlepszych metod łagodzenia ryzyka. Istotność ryzyka może zostać określona poprzez ocenę skutków oraz prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka. Dla celów oceny ryzyka projektu należy rozpocząć od zdefiniowania kryteriów oceny skutków oraz prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka. Zarówno skutki jak i prawdopodobieństwo można ocenić za pomocą pięciostopniowej skali przedstawionej poniżej. Skala oceny skutków wystąpienia Kryterium oceny skutków ryzyka jest silnie powiązane z realizacją celów projektu. Dla celów projektu można jako minimum zdefiniować skutki w wymiarze finansowym oraz czasowym. Ponadto ze względu na analizę ryzyka projektu, zarówno w fazie planowania, przygotowania i budowy oraz eksploatacji, wymiary skali opóźnień czasowych należy zdefiniować oddzielnie dla każdego z etapów. Dodatkowo w uzasadnionych przypadkach skutki zdarzeń mogą zostać poddane ocenie na przykład ze względu na wpływ na utratę reputacji, reprezentowanej poprzez czas i zasięg występowania niekorzystnej informacji dotyczącej danego zdarzenia w mediach. Page 7 of 538 Skala oceny wystąpienia ryzyka skutki finansowe Skala Definicja Opis 1 Nieznaczące Wzrost kosztów / utrata przychodów: < 1 tys zł 2 Niewielkie Wzrost kosztów / utrata przychodów: 100 tys zł - 1 mln zł 3 Istotne Wzrost kosztów / utrata przychodów: 1 mln zł - 10 mln zł 4 Duże Wzrost kosztów / utrata przychodów: 10 mln zł - 50 mln zł 5 Bardzo duże Wzrost kosztów / utrata przychodów: > 50 mln zł Skala oceny wystąpienia ryzyka skutki czasowe Skala Definicja Opis 1 Nieznaczące 2 Niewielkie 3 Istotne 4 Duże 5 Bardzo duże Etap planowania, przygotowania i budowy Maksymalnie jednomiesięczne opóźnienie w realizacji względem ustalonego harmonogramu 1-3 miesięczne opóźnienie w realizacji względem ustalonego harmonogramu 3 6 miesięczne opóźnienie w realizacji względem ustalonego harmonogramu 6 12 miesięczne opóźnienie w realizacji względem ustalonego harmonogramu Ponad 12 miesięczne opóźnienie w realizacji względem ustalonego harmonogramu Etap eksploatacji projektu Kilkudniowe zakłócenia działalności/ pracy kluczowej instalacji Maksymalnie 2 tygodniowy - przestój działalności/ pracy kluczowej instalacji Maksymalnie miesięczny przestój działalności/ pracy kluczowej instalacji 1-6 miesięczny przestój działalności/ pracy kluczowej instalacji Ponad 6 miesięczny przestój działalności/ pracy kluczowej instalacji Page 8 of 539 Skala oceny wystąpienia ryzyka skutki reputacyjne (niekorzystne relacje w mediach) Skala Definicja Opis 1 Nieznaczące 2 Niewielkie 3 Istotne 4 Duże Krótkoterminowy wpływ lokalny relacje w mediach o zasięgu lokalnym tydzień. Istotny wpływ lokalny relacje w mediach o zasięgu lokalnym do trzech miesięcy. Długoterminowy wpływ lokalny relacje w mediach o zasięgu lokalnym powyżej trzech miesięcy. Krótkoterminowy wpływ krajowy poniżej tygodnia. Istotny wpływ krajowy relacje w mediach o zasięgu krajowym do trzech miesięcy. 5 Bardzo duże Długoterminowy wpływ krajowy relacje w mediach o zasięgu krajowym powyżej trzech miesięcy. Skala oceny prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka Kolejnym kryterium oceny każdego z ryzyk jest średnie roczne prawdopodobieństwo jego wystąpienia. Ogólnie ryzyka projektu ze względu na ich wycenę można podzielić na występujące w fazie przygotowania i budowy, w fazie eksploatacji i utrzymania. Skala Definicja Opis 1 Rzadkie Poniżej 10% szansy wystąpienia 2 Mało prawdopodobne Poniżej 25% szansy wystąpienia 3 Możliwe Poniżej 50% szansy wystąpienia 4 Prawdopodobne Poniżej 75% szansy wystąpienia 5 Prawie pewne Powyżej 75% szansy wystąpienia Page 9 of 5310 Rejestr i mapa ryzyka projektu Rejestr ryzyka stanowi główne źródło informacji o ryzykach, który można wykorzystać w procesie planowania, weryfikacji i monitorowania rezultatów zastosowanych planów działań oraz innych czynności z zakresu zarządzania ryzykiem projektu. Rejestr ryzyka umożliwia również uwzględnienie informacji o ryzyku w bieżącym podejmowaniu decyzji, przyczyniając się w ten sposób do lepszego zarządzania projektem. Przykładowy wzór rejestru ryzyka został przedstawiony w Załączniku A. Wyniki oceny ryzyka mogą zostać zaprezentowane graficznie w postaci mapy ryzyka. Każdy numer na mapie stanowi unikalny identyfikator indywidualnego ryzyka, a jego położenie jest określone poprzez zestawienie prawdopodobieństwa i skutków. Mapa ryzyka jest użyteczną formą prezentacji wyników oceny ryzyka i może być wykorzystana, aby w szybki sposób określić ryzyka kluczowe, prawdopodobieństwo oraz skutki każdego z nich. Dodatkowo mapa ryzyka umożliwia przedstawienie w sposób graficzny trendów i zmian istotności ryzyka następujących wraz z biegiem czasu. Mapa ryzyka określa poziom istotności ryzyka które może zostać zdefiniowane w czterech poziomach: Skrajne, Wysokie, Średnie oraz Niskie. Page 10 of 5311 Poniższa tabela przedstawia jak należy interpretować poszczególne poziomy ryzyka. Poziom ryzyka Definicja Skrajne Ryzyko niedopuszczalne. Powinno być podstawą natychmiastowych działań w celu jego redukcji podejmowanych przez Miasto w fazie przygotowania przedsięwzięcia oraz jednostkę zarządzającą w fazie realizacji. Ryzyko powinno być poddane ciągłemu monitorowaniu. Akceptacja ryzyka nie jest możliwa. Wysokie Ryzyko winno być redukowane. Muszą zostać zastosowane środki kontroli ryzyka. Ryzyko winno być przedmiotem działań Miasta w fazie przygotowania przedsięwzięcia oraz jednostki zarządzającej w fazie realizacji w celu redukcji jego poziomu i powinno być stale monitorowane. Akceptacja możliwa przy dobrej ocenie efektywności wdrożonych środków kontroli ryzyka. Wskazane wykorzystanie ubezpieczeń. Średnie Ryzyko tolerowane. Może być monitorowane przez kierownictwo średniego szczebla, pod kątem uzyskania pewności, że ryzyko pozostanie na tym poziomie. Ryzyko akceptowalne. Możliwe zastosowanie ubezpieczeń. Niskie Ryzyko dopuszczalne. Może być monitorowane przez kierownictwo niższego szczebla, pod kątem uzyskania pewności, że ryzyko pozostanie na tym poziomie. Przykładowa mapa ryzyka Page 11 of 5312 Wstępna alokacja ryzyka W ramach analizy ryzyka należy dokonać wstępnej alokacji ryzyk na partnera prywatnego, partnera publicznego lub wskazania tych które mogą dotyczyć wspólnie obu partnerów. Ryzyka wspólne często wymagają dalszej szczegółowej analizy pod kątem rzeczywistej możliwości zarządzania i wypracowania szczegółowych rozwiązań pozwalających na ich precyzyjne alokowanie. Generalną zasadą alokacji ryzyka jest, aby ciężar ryzyka ponosiła strona najlepiej przygotowana do zarządzania danym ryzykiem i mająca największy wpływ na jego rozwój. Wstępna alokacja poszczególnych ryzyk na każdą ze stron została przedstawiona w Załączniku C. Pomimo możliwości wskazania typowych rozwiązań dla charakterystycznych ryzyk należy pamiętać, iż alokacja ryzyka jest indywidualną cechą każdego projektu. Ostateczna alokacja ryzyka wynikać będzie od: trybu realizacji projektu (ustawa o koncesji na roboty budowlane/ usługi lub ustawa o partnerstwie publiczno prywatnym), oczekiwań interesariuszy jak instytucje finansujące, społeczeństwa, sił politycznych, organizacji ekologicznych, rezultatu procesu negocjacji partnera prywatnego oraz publicznego jak i wartości dodanej jaką niesie dla partnera publicznego zatrzymanie lub transfer ryzyka. Narzędziem weryfikującym wypracowany model alokacji jest wykorzystanie metodyki Public Sector Comparator (PSC) dla którego wyniki analizy ryzyka są jedną z informacji wejściowych. Page 12 of 5313 Przykład alokacji ryzyk Kategoria Opis ryzyka Partner Prywatny Wspólne Partner Publiczny Przychody Brak możliwości sprzedaży energii w wyniku braku możliwości technicznych odprowadzenia energii eklektycznej i ciepła skutkujące niższym od planowanego poziomem przychodów ze sprzedaży. Budowa Zniszczenie/uszkodzenie kluczowych elementów instalacji w trakcie transportu skutkujące opóźnieniem w realizacji budowy. Planowanie i przygotowanie Brak zainteresowania przystąpieniem do projektu potencjalnych partnerów prywatnych lub nie złożenie wiążących ofert współpracy ze względu na nieatrakcyjne warunki przedsięwzięcia skutkujące stratami finansowymi. Przykład alokacji ryzyk wg kategorii Kategoria Partner Prywatny Wspólne Partner Publiczny Finansowanie 66,7% - 33,3% Rynki finansowe. 100,0% - - Finansowe 50,0% - 50,0% Przychody. 80,0% 20,0% - Planowanie i przygotowanie. 36,4% 27,3% 36,4% Ryzyko polityczne ,0% Ryzyko prawne i regulacyjne. 100,0% - - Budowa 73,3% 13,3% 13,3% Eksploatacja 90,0% 10,0% - Page 13 of 53 14 Działania minimalizujące ryzyko Poniżej przedstawiamy strukturę ramową pozwalającą na ocenę możliwych opcji reakcji na ryzyko - interwencji organizacyjnych jak i finansowych. Istnieje szereg rozwiązań mogących minimalizować ryzyka. Jednym z podstawowych działań będzie alokacja ryzyka do stron, które są najlepiej przygotowane do zarządzania danym ryzykiem. Każda ze stron ma możliwość zastosowania szeregu działań mogących zminimalizować ryzyko. Przykładowe rozwiązania łagodzenia ryzyka dla poszczególnych obszarów oraz wybranych ryzyk przedstawiają odpowiednio Załącznik D oraz Załącznik E. Jednym z najbardziej skutecznych działań minimalizujących ryzyko jest aranżacja dopasowanego programu ubezpieczenia, którego zakres uzależniony jest od poziomu istotności ryzyka oraz fazy każdego projektu. Jednak nie wszystkie ryzyka są ryzykami podlegającymi ubezpieczeniu. W celu określenia ubezpieczalności każdego z ryzyk należy ustalić między innymi czy: jest to ryzyko czyste - generujące stratę jest niepewne co do możliwości wystąpienia nagłe i niespodziewane jest akceptowane przez rynek ubezpieczeniowy. Pierwszym krokiem w kierunku zaprojektowania optymalnego programu ochrony ubezpieczeniowej dla projektu jest określenie poziomu istotności/tolerancji ryzyka projektu co oznacza możliwość absorpcji dużych strat i maksymalny poziom niepewności w ramach projektu jaki jest do zaakceptowania. Określona tolerancja ryzyka jest wstępnym szacunkiem maksymalnego rocznego poziomu zatrzymania ryzyka w ramach projektu i stanowi bazę dla opracowania programu finansowania ryzyka. Wielkość tę Page 14 of 5315 należy interpretować jako możliwość przyjęcia przez projekt wszelkich niezabudżetowanych/ niezaplanowanych strat, które mogą się pojawić w ciągu roku. Wartość ta oznacza, iż wszystkie zdarzenia które są ubezpieczalne, a ich potencjalne skutki przekraczają te wielkości, powinny zostać bezwzględnie przetransferowane na ubezpieczycieli. Takie działania uważa się za rozważne i pozwalające chronić w należyty sposób zasoby projektu, w tym powierzone przez podatników, instytucje finansowe czy Unię Europejską. Ze względu na różnorodność ryzyk ubezpieczanych istnieje szereg produktów ubezpieczeniowych (potencjalna możliwość ubezpieczenia / częściowego ubezpieczenia poszczególnych ryzyk została oznaczona na liście kontrolnej w Załączniku B). Wybór właściwych produktów zależy od charaktery ryzyka oraz jego istotności dla projektu. Dla dwóch głównych faz projektu można wymienić następujące rodzaje ubezpieczeń, które mogą mieć zastosowanie: Kluczowe ubezpieczenia Planowanie, przygotowanie i budowa Kluczowe ubezpieczenia Eksploatacja Ubezpieczenie mienia w transporcie Ubezpieczenie opóźnienia w uruchomieniu w związku ze szkodą w czasie transportu Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy/ montażu Ubezpieczenie opóźnienia w uruchomieniu Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej realizowanych prac Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Pracodawcy Ubezpieczenie od aktów Terroryzmu, Sabotażu Ubezpieczenie wad ukrytych Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej zawodowej Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej za powolne/nagłe skażenie środowiska Ubezpieczenie wad prawnych Gwarancja dobrego wykonania oraz usunięcia wad i usterek Ubezpieczenie mienia i kluczowego sprzętu budowlanego Ubezpieczenie mienia od zniszczenia lub utraty Ubezpieczenie przerwy działalności Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii Ubezpieczenie przerwy działalności w następstwie awarii maszyn i urządzeń Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej prowadzenia działalności Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Pracodawcy Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej za produkt Ubezpieczenie od aktów Terroryzmu, Sabotażu Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej zawodowej Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej za powolne/ nagłe skażenie środowiska Ubezpieczenie od ryzyk sprzeniewierzenia Ubezpieczenie należności handlowych Page 15 of 5316 Dopasowanie programu ubezpieczenia do specyfiki projektu polega na określeniu parametrów kontraktów ubezpieczeniowych, takich jak suma ubezpieczenia, limit odpowiedzialności, czy udział własny. Powyższe jest dokonywane w oparciu o obowiązujące na rynku ubezpieczeniowym konwencje, analizę porównawczą dla podobnych projektów (tzw. benchmark dostarczony przez doradcę/brokera ubezpieczeniowego) oraz analizę scenariuszy. Wyniki analizy scenariuszy są szczególnie użyteczne dla potrzeb weryfikacji zakresu potencjalnej ochrony ubezpieczeniowej względem profilu ryzyka projektu. W tym aspekcie analiza scenariuszy polega na dokładnym określeniu skali oraz przebiegu potencjalnego zdarzenia (realizacji ryzyka) oraz dokonaniu szacunków tzw. maksymalnej przewidywanej straty w obszarach podstawowych konsekwencji będących przedmiotem ubezpieczenia (tj. bezpośredniej straty finansowej, przerwy w działalności oraz odpowiedzialności prawnej).. Poniżej przedstawiono przykład rezultatu analizy scenariuszy dla ryzyka zniszczenia/uszkodzenia mienia w transporcie w fazie budowy. Faza projektu Czarny scenariusz i założenia Konsekwencje Bezpośrednia strata finansowa Przerwa działalności Odpowiedzialność prawna Budowa Zniszczenie kluczowej części instalacji w zakresie wymagającym wyprodukowanie całkowicie nowego elementu (np. turbina) podczas transportu lub podczas czynności załadunku lub czynności rozładunku. Czas wymagany na dostawę nowego elementu może wynieść w przypadku turbiny minimum 12 miesięcy przy założeniu dostępności mocy produkcyjnych dla ponownego wyprodukowania wymaganego elementu transport lądowy/ śródlądowy. Innymi istotnymi elementami są kotły oraz instalacja oczyszczania spalin. Szacunkowa maksymalna Opis potencjalnych konsekwencji przewidywalna strata Zniszczenia kluczowych elementów instalacji znajdujących się na jednym środku transportu Opóźnienie zakończenia inwestycji oraz rozpoczęcia fazy eksploatacji - minimum 12 miesięcy (z włączeniem zamówienia w zależności od elementu miesięcy). Utrata życia i zdrowia ludzi (Inwestora, Wykonawców, Podwykonawców, Operator inne osoby trzecie) lub uszkodzenie mienia Maksymalna wartość mienia na jeden środek transportu (przychody minus niekontynuowane koszty po szkodzie) zł (suma gwarancyjna w podobnych projektach inwestycyjnych) Mając na uwadze charakterystykę projektu w Załączniku F zostały przedstawione kluczowe elementy podstawowego programu ubezpieczeniowego z podziałem na fazy projektu, tj. przygotowanie i budowa oraz eksploatacja. Page 16 of 5317 Załącznik A Wzór rejestru ryzyka Charakterystyka ryzyka Alokacja ryzyka Ocena ryzyka Analiza ubezpieczalności Inne rozwiązania łagodzenia ryzyka Pozycja 1 2 Kategoria Przychody Budowa Opis ryzyka Brak możliwości sprzedaży energii w wyniku braku możliwości technicznych odprowadzenia energii eklektycznej i ciepła skutkujące niższym od planowanego poziomem przychodów ze sprzedaży. Zniszczenie/uszkodzenie kluczowych elementów instalacji w trakcie transportu skutkujące opóźnieniem w realizacji budowy. Brak zainteresowania przystąpieniem do Partner Prywatny Wspólne Partner Publiczny Skutki Duże Duże Prawdopodobie ństwo Rzadkie Mało Prawdopodo bne Ranking Średnie Wysokie Ubezpieczalne (Tak/ Nie) Nie Tak Rodzaj ubezpieczenia Nie dotyczy 1.Ubezpieczenie mienia w transporcie 2.Ubezpieczenie opóźnienia w uruchomieniu w związku ze szkodą w czasie transportu Planowane środki łagodzenia ryzyka Podpisanie umów wstępnych na odbiór energii i budowę przyłączy przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia Wybór sprawdzonych i wiarygodnych dostawców oraz warunków dostawy, planowanie ciągłości działalności 3 Planowanie i przygotowanie projektu potencjalnych partnerów prywatnych lub nie złożenie wiążących ofert współpracy ze względu na nieatrakcyjne warunki przedsięwzięcia skutkujące stratami finansowymi. Bardzo Duże Możliwe Skrajne Nie Nie dotyczy Konieczność dopasowania projektu do oczekiwań potencjalnych partnerów prywatnych Page 17 of 5318 Załącznik B - Lista kontrolna ryzyka Obszar ryzyka Kategoria Przykładowy opis ryzyka Finansowanie. Ryzyka związane z zapewnieniem odpowiedniego poziomu i kosztów finansowania przedsięwzięcia. Finansowe. Ryzyka związane z osiągnięciem założonych wyników finansowych przedsięwzięcia. Dostępność środków unijnych. Wzrost kosztów finansowana Płynność finansowa Zyski Wartość rezydualna Błędy formalne, nieprawidłowy przebieg lub opóźnienia w realizacji przedsięwzięcia skutkujące utratą lub zmniejszeniem środków dofinansowania z Funduszu Spójności. Wzrost faktycznych kosztów finansowania przedsięwzięcia np. stóp procentowych w odniesieniu do zakładanych warunków. Ryzyko utraty płynności finansowej przez zakład/partnera prywatnego skutkujące zaburzeniami w pracy zakładu lub wzrostem kosztów finansowych. Możliwość generowania większych od zakładanych (ponadprzeciętnych) zysków. Niższa od zakładanej wartość rezydualna zakładu na koniec okresu koncesji. Potencjalne ubezpieczenie Planowanie i przygotowanie. Ryzyka związane z prawidłowym przygotowaniem koncepcji Napięty harmonogram Napięty harmonogram realizacji przedsięwzięcia skutkujący błędami w jego realizacji. Page 18 of 5319 Obszar ryzyka Kategoria Przykładowy opis ryzyka przedsięwzięcia oraz efektywnością procesu wyboru partnera prywatnego. Pozyskanie partnera prywatnego Brak zainteresowania przystąpieniem do projektu potencjalnych partnerów prywatnych lub nie złożenie wiążących ofert współpracy ze względu na nieatrakcyjne warunki przedsięwzięcia. Potencjalne ubezpieczenie Przychody. Ryzyka związane z zapewnieniem oczekiwanych przychodów przedsięwzięcia. Niska podaż odpadów Niższa od zakładanej podaż odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia. Ograniczenia dotyczące możliwości zagwarantowania stałego strumienia odpadów i związanych z nim wartości pobieranych opłat, skutkujące niższym od planowanego poziomem przychodów ze sprzedaży. Rynki finansowe. Ryzyka związane z zmianą warunków funkcjonowania lub fluktuacjami cen na rynkach finansowych. Możliwości techniczne sprzedaży energii i produktów ubocznych. Sprzedaż energii elektrycznej i ciepła - fluktuacje cen. Konkurencja - technologie. Konkurencja - podmioty trzecie. Inflacja i kursy walut Koszty ubezpieczeń Brak możliwości sprzedaży energii w wyniku braku możliwości technicznych odprowadzenia energii eklektycznej i ciepła lub zapewnienia jej odpowiednich parametrów skutkujące niższym od planowanego poziomem przychodów ze sprzedaży. Fluktuacje cen odbioru energii elektrycznej i ciepła, w szczególności kształtowanie się cen poniżej poziomu przyjętego w założeniach, skutkujące niższym od planowanego poziomem przychodów ze sprzedaży. Pojawienie się w trakcie trwania przedsięwzięcia konkurencyjnych technologii unieszkodliwiania odpadów stałych skutkujące niższą ilością odbieranych odpadów lub koniecznością obniżenia cen za usługi utylizacji. Pojawienie się w trakcie trwania przedsięwzięcia podmiotów świadczących konkurencyjne usługi unieszkodliwiania odpadów stałych skutkujące niższą ilością odbieranych odpadów lub koniecznością obniżenia cen za usługi utylizacji. Niekorzystne zmiany poziomu inflacji i kursów walut w stosunku do przyjętych założeń. Wzrostu kosztów ubezpieczeń lub brak dostępności określonych ubezpieczeń spowodowany sytuacją na rynku ubezpieczeniowym. Page 19 of 5320 Obszar ryzyka Kategoria Przykładowy opis ryzyka Planowanie i przygotowanie. Ryzyka związane z prawidłowym przygotowaniem koncepcji przedsięwzięcia oraz efektywnością procesu wyboru partnera prywatnego. Pozwolenie na budowę Decyzje administracyjne - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Inne decyzje administracyjne Prawo własności gruntów Wady prawne umów Brak lub opóźnienie uzyskania pozwolenia na budowę skutkujące opóźnieniem rozpoczęcia prac budowlanych. Brak lub opóźnienie / oprotestowanie decyzji o uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia może skutkować opóźnieniami w realizacji projektu. Opóźnienia w zatwierdzeniu lub odrzucenie aktualizacji Raportu Oceny Oddziaływania na Środowisko lub koncesji na wytwarzanie i zbywanie energii elektrycznej i cieplnej skutkujące utrudnieniami / zaprzestaniem prowadzenia działalności lub ograniczeniem wysokości przychodów ze sprzedaży. Niepowodzenie procesu wywłaszczenia działek będących niezbędnych do realizacji projektu i skutkujące opóźnieniami w rozpoczęciu realizacji projektu lub koniecznością poniesienia dodatkowych nakładów inwestycyjnych. Umowy obarczone wadą skutkujące osłabieniem pozycji zakładu w stosunku drugiej strony kontraktu lub wystąpieniem sporów prawnych. Potencjalne ubezpieczenie X Odstąpienie partnera prywatnego Błędy w procesie wyboru partnera prywatnego. Odstąpienie od umowy, bądź przekazanie praw wynikających z umowy na innego koncesjonariusza skutkujące zaburzeniami w pracy zakładu lub koniecznością poniesienia dodatkowych nakładów. Błędy w procesie wyboru partnera prywatnego skutkujące protestami i opóźnieniami w zakończeniu procedury i rozpoczęciu kolejnych faz przedsięwzięcia. Page 20 of 5321 Obszar ryzyka Kategoria Przykładowy opis ryzyka Ryzyko polityczne. Ryzyko związane z działaniami władz wpływającymi na warunki funkcjonowania przedsięwzięcia. Ryzyko prawne. Ryzyko związane z niezgodnością z przepisami prawa lub warunkami umów. Ryzyko regulacyjne. Ryzyka związane ze zmianami regulacji prawnych lub wprowadzeniem nowych przepisów wpływających na warunki funkcjonowania przedsięwzięcia. Budowa. Ryzyka związane z prawidłowym i terminowym przebiegiem procesu budowy, montażu oraz rozruchu instalacji. Tryb realizacji projektu Wybór trybu realizacji projektu, który uniemożliwia / ogranicza zachowanie przez Miasto kontroli dotyczącymi funkcjonowania zakładu i spełnienia wymogów prawnych zapewnienia usług w zakresie utrzymania czystości, konfekcjonowania, unieszkodliwiania oraz składowania odpadów komunalnych. Interwencja polityczna Próby wpływania polityków na zarządzających zakładem wpływające w sposób niekorzystny na warunki funkcjonowania przedsięwzięcia. Zmiana strategii Niezgodność realizacji inwestycji z wymaganiami Zmiany otoczenia prawnego. Zmiany otoczenia prawnego - regulacje środowiskowe i podatkowe Bezpieczeństwo i higiena pracy. Protesty i żądania grup nacisku. Zmiana polityki i strategii w obszarze gospodarki odpadami wpływające w sposób niekorzystny na funkcjonowanie przedsięwzięcia. Realizacja inwestycji niezgodnie z zakresem opisanym w decyzji i wytycznymi Komisji Europejskiej Zmiany w systemie prawnym rzutujące na istotne warunki funkcjonowania zakładu. Zmiany w regulacjach środowiskowych i prawie podatkowym wpływające w sposób niekorzystny na warunki funkcjonowania zakładu. Wypadki pracowników oraz osób trzecich (w tym pracowników podwykonawców) podczas realizacji prac budowlanych/montażowych. Opróżnienia w rozpoczęciu i realizacji fazy budowy lub dodatkowe nakłady inwestycyjne wynikające z protestów i zadań okolicznych mieszkańców, organizacji ekologicznych lub innych grup nacisku. Potencjalne ubezpieczenie X Page 21 of 53 Pokazać jeszcze
ROZDZIAŁ 16 ALOKACJA RYZYKA 16.1. IDENTYFIKACJA RYZYKA Odpowiednie oszacowanie ryzyka związanego z przedsięwzięciem, a następnie jego podział między partnerów jest trzonem współpracy w ramach partnerstwa Bardziej szczegółowo Ścieżka dojścia podmiotu publicznego do opracowania realizacji projektu PPP
Ścieżka dojścia podmiotu publicznego do opracowania realizacji projektu PPP 1. Identyfikacja przez podmiot publiczny potrzeb i możliwości ich zaspokojenia poprzez realizację przedsięwzięcia PPP w danym Bardziej szczegółowo Ryzyko w działalności przedsiębiorstw przemysłowych. Grażyna Wieteska Uniwersytet Łódzki Katedra Zarządzania Jakością
Ryzyko w działalności przedsiębiorstw przemysłowych Grażyna Wieteska Uniwersytet Łódzki Katedra Zarządzania Jakością Plan Prezentacji Cel artykułu Dlaczego działalność przemysłowa wiąże się z ryzykiem? Bardziej szczegółowo Procedury zarządzania ryzykiem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/12/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 28 grudnia 2015r. Procedury zarządzania ryzykiem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. Ilekroć Bardziej szczegółowo Doświadczenia z realizacji pilotażowego projektu PPP w gospodarce odpadami System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania
Doświadczenia z realizacji pilotażowego projektu PPP w gospodarce odpadami System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania Konferencja PPP w gospodarce odpadami i energetyce Warszawa, 28 lutego 2012 r. Bardziej szczegółowo BION w bankach mapa klas ryzyka i ich definicje
BION w bankach mapa klas ryzyka i ich definicje Ryzyko kredytowe ryzyko nieoczekiwanego niewykonania zobowiązania lub pogorszenia się zdolności kredytowej zagrażającej wykonaniu zobowiązania. Ryzyko kontrahenta Bardziej szczegółowo Ubezpieczenie instalacji solarnych. Oferta usług brokerskich oraz doradztwa
Ubezpieczenie instalacji solarnych Oferta usług brokerskich oraz doradztwa Szanowni Państwo. Przedstawiamy ofertę usług brokerskich oraz doradztwa w zakresie konstrukcji oraz serwisu programu ubezpieczenia Bardziej szczegółowo II. DZIAŁANIA I DOKUMENTY
PROJEKT CELOWY Nr 6T07 2004 C/6413 KRAJOWY SYSTEM ZARZĄDZANIA BUDOWLANYMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI INWESTYCYJNYMI FINANSOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW PUBLICZNYCH I POMOCOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ II. DZIAŁANIA I DOKUMENTY Bardziej szczegółowo Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Damasławek
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr Or. 0152-38/10 Wójta Gminy Damasławek z dnia 31 grudnia 2010 r. Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Damasławek celem procedury jest zapewnienie mechanizmów Bardziej szczegółowo Wsparcie projektów ppp ze szczególnym uwzględnieniem projektów hybrydowych
Wsparcie projektów ppp ze szczególnym uwzględnieniem projektów hybrydowych Robert Kałuża Dyrektor Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Bardziej szczegółowo ROLA DORADCY. Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
ROLA DORADCY Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Agenda Wprowadzenie Doradca Techniczny Doradca Finansowo-Ekonomiczny Doradca Prawny Podsumowanie 3P Partnerstwo Publiczno-Prywatne Bardziej szczegółowo POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM
POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1.1.Ilekroć w dokumencie jest mowa o: 1) ryzyku należy przez to rozumieć możliwość zaistnienia zdarzenia, które będzie miało wpływ na realizację Bardziej szczegółowo 1.2. Podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia (beneficjent i inne podmioty 1 o ile
Załącznik nr 6 do Zaproszenia Zakres studium wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących poprawy jakości środowiska miejskiego Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego 1. Podsumowanie Bardziej szczegółowo TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE
TOM 2 Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE Podrozdział I Ubezpieczenie budowlano - montażowe (CAR/EAR) 1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, Podwykonawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczące w realizacji Bardziej szczegółowo Zarządzanie ryzykiem projektu
Zarządzanie ryzykiem projektu Zasada I jeśli coś w projekcie może pójść niezgodnie z planem, to należy oczekiwać, że sytuacja taka będzie miała miejsce. Ryzyko definicja - wszystko to co może pójść źle Bardziej szczegółowo Polityka zarządzania ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Definicje
Załącznik do Zarządzenia nr 70/2015 Rektora UEP z dnia 27 listopada 2015 roku Polityka zarządzania ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 1 Definicje Określenia użyte w Polityce zarządzania Bardziej szczegółowo Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia
Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ. z dnia 10 wrzesień 2014 r.
ZARZĄDZENIE NR 0050.104. 2014 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 10 wrzesień 2014 r. w sprawie organizacji zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Dobromierz Na podstawie art. 68 i art. 69 ust. 1 ustawy z dnia Bardziej szczegółowo Tomasz Redliński - Manager, Departament Bezpieczeństwa, PBSG Sp. z o.o. Janusz Słobosz Risk Consulting Manager, Aon Polska Sp. z o.o.
Rola Zintegrowanego Zarządzania Ryzykiem w organizacji Tomasz Redliński - Manager, Departament Bezpieczeństwa, PBSG Sp. z o.o. Janusz Słobosz Risk Consulting Manager, Aon Polska Sp. z o.o. Agenda 1. Ryzyko Bardziej szczegółowo VI FORUM Polskiego Kongresu Drogowego Warszawa, 22 Października 2012 Alokacja ryzyka w projektach drogowych: dobre i złe praktyki
VI FORUM Polskiego Kongresu Drogowego Warszawa, 22 Października 2012 Alokacja ryzyka w projektach drogowych: dobre i złe praktyki Przemysław Borkowski Uniwersytet Gdański Alokacji ryzyka w projektach infrastrukturalnych Bardziej szczegółowo Ubezpieczenia dla deweloperów i generalnych wykonawców
Ubezpieczenia dla deweloperów i generalnych wykonawców Oferta usług brokerskich oraz doradztwa Szanowni Państwo. Przedstawiamy ofertę usług brokerskich oraz doradztwa przy tworzeniu i obsłudze programu Bardziej szczegółowo POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2010 Starosty Nowomiejskiego z dnia 10 grudnia 2010r. POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM 1 Niniejszym dokumentem ustala się zasady zarządzania ryzykiem, mające przyczynić Bardziej szczegółowo Procedura zarządzania ryzykiem w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu
Procedura zarządzania ryzykiem w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu Załącznik nr 2 do zarządzenia Celem procedury jest zapewnienie mechanizmów identyfikowania ryzyk zagraŝających realizacji Bardziej szczegółowo Zarządzenie wewnętrzne Nr 19/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 26 września 2013 r.
Zarządzenie wewnętrzne Nr 19/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia Procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Środzie Wielkopolskiej. Na Bardziej szczegółowo Ryzyko i zarządzanie ryzykiem w projektach
Wykład objęty jest prawami autorskimi Prof.dr hab. Małgorzata Duczkowska-Piasecka Przedmiot: Zarządzanie projektami biznesowymi Ryzyko i zarządzanie ryzykiem w projektach Ryzyko może być definiowane jako Bardziej szczegółowo Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej
Ocena ryzyka kontraktu Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Plan prezentacji Główne rodzaje ryzyka w działalności handlowej i usługowej przedsiębiorstwa Wpływ udzielania Bardziej szczegółowo Gwarancja ubezpieczeniowa PZU jako zabezpieczenie przedsięwzięcia realizowanego w ramach PPP. Biuro Ubezpieczeń Finansowych PZU SA
Gwarancja ubezpieczeniowa PZU jako zabezpieczenie przedsięwzięcia realizowanego w ramach PPP Biuro Ubezpieczeń Finansowych PZU SA Wrocław, 22.09.2010 CZYNNIKI MAKROEKONOMICZNE Tekst [24 pkt.] [RGB 0; 0; Bardziej szczegółowo Metodyka zarządzania ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa informacji
2012 Metodyka zarządzania ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa informacji Niniejszy przewodnik dostarcza praktycznych informacji związanych z wdrożeniem metodyki zarządzania ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa Bardziej szczegółowo Analizy przedrealizacyjne w pilotażowych projektach ppp
Analizy przedrealizacyjne w pilotażowych projektach ppp Jak wybrać doradcę i określić zakres niezbędnych analiz Michał Piwowarczyk z-ca dyrektora Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Bardziej szczegółowo ZASADY POLITYKI ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ.
Załącznik do Zarządzenia Nr 204/14-15 Rektora APS z dnia 17 lutego 2015r. ZASADY POLITYKI ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ. Cel wprowadzenia polityki zarządzania Bardziej szczegółowo Instrukcja zarządzania ryzykiem
Instrukcja zarządzania ryzykiem Wstęp 1 1. Instrukcja zarządzania ryzykiem ma na celu zwiększenie prawdopodobieństwa osiągnięcia celów Gimnazjum nr 2 w Żarach 2. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa Bardziej szczegółowo Zarządzanie ryzykiem w projektach inwestycyjnych Sposoby ograniczania
Zarządzanie ryzykiem w projektach Sposoby ograniczania DR WALDEMAR ROGOWSKI WROGOW@SGH.WAW.PL WALDEMARROGOWSKI@WP.PL KATEDRA ANALIZY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SGH 1 Ograniczanie w projektach Matryca Bardziej szczegółowo Zanim przystąpimy do projektu
Zanim przystąpimy do projektu Analiza prawna możliwości realizacji inwestycji w formule PPP Możliwości i bariery projektów PPP, wybór trybu postępowania O czym będzie mowa 1. Co to jest PPP; Definicja, Bardziej szczegółowo Polityka zarządzania ryzykiem w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Załącznik nr do zarządzenia nr 156 Rektora UMK z 15 listopada 011r. Polityka zarządzania ryzykiem w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 1 1. Polityka zarządzania ryzykiem, zwana dalej Polityką, Bardziej szczegółowo Tytuł prezentacji: Przygotowanie PPP jakie analizy powinny poprzedzać zawiązanie partnerstwa. Prelegent: Witold Grzybowski
Tytuł prezentacji: Przygotowanie PPP jakie analizy powinny poprzedzać zawiązanie partnerstwa Prelegent: Witold Grzybowski Przygotowanie PPP analizy poprzedzające zawiązanie zanie partnerstwa 1 Zawartość Bardziej szczegółowo Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku
ZARZĄDZENIE nr 31/2012 Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku z dnia 17 października 2012 r. w sprawie organizacji zarządzania ryzykiem w GZS w Ozimku Na podstawie art.. 68 oraz art. 69 ust.1 pkt 3 Bardziej szczegółowo PRAKTYCZNE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTÓW PPP REWITALIZACJA BUDYNKU WŁADZY PUBLICZNEJ JAKO INFRASTRUKTURY NIEZBĘDNEJ DO ŚWIADCZENIA USŁUGI OŚWIATOWEJ
PRAKTYCZNE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTÓW PPP REWITALIZACJA BUDYNKU WŁADZY PUBLICZNEJ JAKO INFRASTRUKTURY NIEZBĘDNEJ DO ŚWIADCZENIA USŁUGI OŚWIATOWEJ Jacek Kosiński Chadbourne & Parke Wrzesień 2009 Główne Bardziej szczegółowo Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Radomiu
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2608/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 09 lipca 2012 r. Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Radomiu 1 1. Określenia stosowane w niniejszej procedurze: Bardziej szczegółowo ZASADY ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W KAZIMIERZY WIELKIEJ
Załącznik Nr 5 ZASADY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W KAZIMIERZY WIELKIEJ 1. Ilekroć w dokumencie jest mowa o: ryzyku - należy przez to rozumieć prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia Bardziej szczegółowo Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Radomiu
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 4855/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Radomiu 1 1. Określenia stosowane w niniejszej procedurze: Bardziej szczegółowo Moduł szkoleniowy I. Podstawy EPC. Projekt Transparense.
Moduł szkoleniowy I Podstawy EPC Projekt Transparense PRZEGLĄD MODUŁÓW SZKOLENIOWYCH I. Podstawy EPC II. EPC Od identyfikacji projektu do przetargu III. EPC Od kontraktu do gwarantowanych oszczędności Bardziej szczegółowo Załącznik nr 4 do Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert 1/2016
Załącznik nr 4 do Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert 1/2016 Wzór Planu operacyjnego składanego w Otwartym Konkursie Ofert 1/2016 Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. 1 Plan operacyjny jest dokumentem Bardziej szczegółowo Zarządzenie nr 9a / 2011 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Betania" w Lublinie z dnia 20.06.2011 roku
Dom Pomocy Społecznej Betania Al. Kraśnicka 223, 20-718 Lublin tel./fax 081 526 49 29 NIP 712-19-36-365, REGON 000979981 Zarządzenie nr 9a / 2011 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Betania" w Lublinie z Bardziej szczegółowo Wytyczne do systemu zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Złotowie i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Złotów
Wytyczne do systemu zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Złotowie i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Złotów Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 195/10 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 15 listopada Bardziej szczegółowo Prawo interwencji (ang. step in right) w projektach ppp w Polsce wprowadzenie, proponowane zmiany prawne
Grupa Robocza Platformy PPP przy Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Prawo interwencji (ang. step in right) w projektach ppp w Polsce wprowadzenie, proponowane zmiany prawne Marcin Jędrasik Naczelnik Bardziej szczegółowo System antyfraudowy w praktyce. marcin zastawa wiceprezes zarządu. Warszawa, października 2006r.
System antyfraudowy w praktyce marcin zastawa wiceprezes zarządu Warszawa, 20-21 października 2006r. agenda spotkania struktura systemu zarządzania w organizacji koncepcja systemu antyfraudowego wdrożenie Bardziej szczegółowo Zrozumieć zintegrowany rozwój filary zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju miast
Zrozumieć zintegrowany rozwój filary zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju miast Integracja systemu zarzadzania rozwojem Integracja : Od wizji rozwoju, planów zagospodarowania, przez sredniookresowe Bardziej szczegółowo Benchmarking narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin i starostwach powiatowych
Benchmarking narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin i starostwach powiatowych ZARZĄDZANIE RYZYKIEM Wisła 26.11.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 60/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 2 kwietnia 2012 r.
Zarządzenie Nr 60/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia i funkcjonowania w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego Systemu zarządzania ryzykiem Bardziej szczegółowo OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM
OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM SECUS ASSET MANAGEMENT S.A. dotyczy art. 110w ust.4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku tekst zmieniony ustawą z 05-08-2015 Dz. U. poz. Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 18/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 29 marca 2011 r.
Zarządzenie Nr 18/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia Polityki zarządzania ryzykiem w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie Bardziej szczegółowo Wykonawca zapewni ubezpieczenie ubezpieczy w imieniu swoim ( )
421. Załącznik 17 Wykonawca wnosi o następujące modyfikacje: Wykonawca zapewni ubezpieczenie ubezpieczy w imieniu swoim ( ) Ubezpieczenie dedykowane będzie obejmowało zapewnione w całym okresie realizacji Bardziej szczegółowo Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1
Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA Bardziej szczegółowo Załącznik Nr 4 Wzór Planu Operacyjnego
Załącznik Nr 4 Wzór Planu Operacyjnego składanego w Otwartym Konkursie Ofert Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. Plan operacyjny jest dokumentem zbiorczym, na który składają się następujące dokumenty: Bardziej szczegółowo Zarządzanie ryzykiem jako kluczowy element kontroli zarządczej 2 marca 2013 r.
Zarządzanie ryzykiem jako kluczowy element kontroli zarządczej 2 marca 2013 r. Anna Jaskulska Kontrola zarządcza jest systemem, który ma sprawić, aby jednostka osiągnęła postawione przed nią cele w sposób Bardziej szczegółowo Podstawy zarządzania projektami
Podstawy zarządzania projektami Kierownik zespołu Team Leader dr Marek Wąsowicz Katedra Projektowania Systemów Zarządzania, UE Wrocław Wrocław, 23 24 listopada 2013 r. Działania organizacji składają się Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 24/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie Polityki zarządzania ryzykiem
Zarządzenie Nr 24/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie Polityki zarządzania ryzykiem Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie Bardziej szczegółowo Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne
Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Zespół Prawa Samorządowego Zapewniamy pomoc prawną przy realizacji każdego przedsięwzięcia należącego do zadań samorządu terytorialnego oraz doradzamy przy Bardziej szczegółowo Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji
Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji zyskują coraz większą popularność, zarówno wśród jednostek administracji publicznej jak i firm z sektora Bardziej szczegółowo 1..., zwanym w treści umowy Zamawiającym
Umowa Nr /2014 Zawarta pomiędzy: z dnia. 2014 r. a 1......., zwanym w treści umowy Zamawiającym 2.......... zwanym dalej w tekście umowy Wykonawcą. o następującej treści: 1 1. Przedmiotem umowy jest realizacja Bardziej szczegółowo przedsięwzięć przez JST w załoŝeniach oraz praktyce Restricted Siemens AG 20XX All rights reserved.
Szczecin 28.03.2014 Efektywność energetyczna modelowe podejście do realizacji tego typu przedsięwzięć przez JST w załoŝeniach oraz praktyce siemens.com/answers Energy Performance Contracting skuteczna Bardziej szczegółowo Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12.
Załącznik do Uchwały Nr 49/2014 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 10.07.2014r. Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Bardziej szczegółowo Karta Produktu. Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ
Klient: Jan Kowalski Karta Produktu Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ABC S.A. Agent ubezpieczeniowy: Zbigniew Nowak Karta Bardziej szczegółowo Ryzyko to nasza działalność. www.riskexperts.at
Ryzyko to nasza działalność 1 Bezpieczeństwo to podstawowy wymóg Bezpieczeństwo nie może być traktowane jako oddzielne wymaganie, jednakże zrozumienie potencjalnego ryzyka stanowi podstawę do zapewnienie Bardziej szczegółowo - REJESTR ZMIAN do wersji 1.1 Regulaminu nr RPZP IP K10/16. Str. 7, 9, 39, 59. Str.14. Pkt Usunięcie zapisu.
Regulamin konkursu w ramach Działania 7.4 Tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej m.in. poprzez wsparcie na tworzenie przedsiębiorstw społecznych (w szczególności spółdzielni socjalnych) Bardziej szczegółowo OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie Bardziej szczegółowo REALIZACJA INWESTYCJI ŚRODOWISKOWYCH W FORMULE PPP
REALIZACJA INWESTYCJI ŚRODOWISKOWYCH W FORMULE PPP Podstawy prawne PPP w Polsce USTAWA z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r., Nr 19, poz. 100 z późn. zm.) USTAWA Bardziej szczegółowo ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU
ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU I. STRESZCZENIE to krótkie, zwięzłe i rzeczowe podsumowanie całego dokumentu, które powinno zawierać odpowiedzi na następujące tezy: Cel opracowania planu (np. założenie Bardziej szczegółowo Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kontroli realizacji Bardziej szczegółowo Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym w Końskich
Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 11/XLI/14 z dnia 30 grudnia 2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 8/IX/14 z dnia 30 grudnia 2014r. Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym Bardziej szczegółowo INFORMACJA POLSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WYSZKOWIE
INFORMACJA POLSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WYSZKOWIE wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Wyszków, 2016r. Spis treści 1. Opis systemu zarządzania, w tym systemu zarządzania Bardziej szczegółowo Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej
Załącznik nr 2 do Zasad kontroli zarządczej w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz zobowiązania kierowników tych jednostek do ich stosowania Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej Ocena Środowisko Bardziej szczegółowo 2.11. Monitorowanie i przegląd ryzyka 2.12. Kluczowe role w procesie zarządzania ryzykiem
Spis treści Wstęp 1. Wprowadzenie 1.1. Co to jest bezpieczeństwo informacji? 1.2. Dlaczego zapewnianie bezpieczeństwa informacji jest potrzebne? 1.3. Cele, strategie i polityki w zakresie bezpieczeństwa Bardziej szczegółowo POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ŚW. WOJCIECHA W KRAKOWIE
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 15/2013/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. św. Wojciecha w Krakowie z dnia 21. stycznia 2014 r. POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ŚW. Bardziej szczegółowo Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk dr T Bartosz Kalinowski 17 19 września 2008, Wisła IV Sympozjum Klubu Paragraf 34 1 Informacja a system zarządzania Informacja Bardziej szczegółowo Spis treści Wstęp 1. Wprowadzenie 2. Zarządzanie ryzykiem systemów informacyjnych
Wstęp... 13 1. Wprowadzenie... 15 1.1. Co to jest bezpieczeństwo informacji?... 17 1.2. Dlaczego zapewnianie bezpieczeństwa informacji jest potrzebne?... 18 1.3. Cele, strategie i polityki w zakresie bezpieczeństwa Bardziej szczegółowo Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka w Domu Maklerskim Capital Partners SA
Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka zatwierdzona przez Zarząd dnia 14 czerwca 2010 roku zmieniona przez Zarząd dnia 28 października 2010r. (Uchwała nr 3/X/2010) Tekst jednolity Bardziej szczegółowo Szkolenia z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów zakresy tematyczne
Szkolenia z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów zakresy tematyczne 2015 Moduł I Podatek dochodowy w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym aktualny stan prawny Bardziej szczegółowo Karta Produktu. zgodna z Rekomendacją PIU. dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ
Karta Produktu zgodna z Rekomendacją PIU dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Ubezpieczony Klient: Jan Kowalski Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ABC S.A. Bardziej szczegółowo IVV GmbH Oddział w Polsce
IVV GmbH Oddział w Polsce OD KONCEPCJI DO PROJEKTU TECHNICZNEGO ROLA DOKUMENTACJI PRZEDPROJEKTOWEJ W PROCESIE INWESTYCYJNYM Mgr inż. Anna Dąbrowska Mgr inż. Iwona Wacławiak Kościelisko, 18-20 czerwiec Bardziej szczegółowo ASPEKTY PRAWNE PPP W POLSCE A FUNDUSZE EUROPEJSKIE
ASPEKTY PRAWNE PPP W POLSCE A FUNDUSZE EUROPEJSKIE Spis treści Akty prawne PPP w przepisach dot. Funduszy Europejskich Aspekty prawne w poszczególnych modelach łączenia PPP oraz Funduszy UE Wnioski Akty Bardziej szczegółowo Procedury Odbioru. Załącznik nr 11
Załącznik nr 11 Procedury Odbioru I. OGÓLNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ODBIORÓW... 2 II. PROCEDURA ODBIORU FAZY 1... 2 III. PROCEDURA ODBIORU FAZY II I III... 2 IV. PROCEDURA ODBIORU DOKUMENTÓW - FAZA IV... Bardziej szczegółowo Inwestycje w infrastrukturę kolejową w Polsce. Ministerstwo Infrastruktury, 26 listopada 2010 r.
Inwestycje w infrastrukturę kolejową w Polsce Inwestycje infrastrukturalne do 2015 r. Nakłady na 2010-2013 Łącznie 25 648 504,6 tys. zł POIiŚ 17 760 065,0 tys. zł RPO 1 751 125,0 tys. zł Inne programy Bardziej szczegółowo Inwestycje drogowe w opłacie za dostępność. Speed uppp Poland. Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.
Speed uppp Poland Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Uwarunkowania realizacji projektów drogowych 1. Obowiązek ustawowy jednostek samorządu terytorialnego realizacji zadań publicznych w zakresie dróg publicznych Bardziej szczegółowo I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt Bardziej szczegółowo SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ FILII w PŁOCKU
P OLITECHNIK A W AR S Z AWSKA FILIA W PŁOCKU ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ FILII w PŁOCKU Opracowano na podstawie załącznika do Bardziej szczegółowo 8 Przygotowanie wdrożenia
1 Krok 8 Przygotowanie wdrożenia Wprowadzenie Przed rozpoczęciem wdrażania Miejskiego Programu Energetycznego administracja miejska powinna dokładnie przygotować kolejne kroki. Pierwszym jest powołanie Bardziej szczegółowo Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej. Toruń, 28 października 2014 r.
Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej Toruń, 28 października 2014 r. 1 Spis treści I. Strategiczna rola Ministra Gospodarki w funkcjonowaniu PPP Bardziej szczegółowo Zmiany w obszarze ustalania wartości dofinansowania projektów generujących dochód względem podejścia z lat 2007-2013
Zmiany w obszarze ustalania wartości dofinansowania projektów generujących dochód względem podejścia z lat 2007-2013 1 Plan prezentacji Art. 61 Rozporządzenia nr 1303/2013 Art. 15-19 Rozporządzenia delegowanego Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu nr 17 z dnia 23.10.2013 r.
ZARZĄDZENIE Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu nr 17 z dnia 23.10.2013 r. w sprawie: wprowadzenia Procedury zarządzania ryzykiem w Samodzielnym Bardziej szczegółowo Cele i zadania Platformy PPP w zakresie projektów ppp na rzecz efektywności energetycznej
Grupa Robocza Platformy PPP ds. efektywności energetycznej Cele i zadania Platformy PPP w zakresie projektów ppp na rzecz efektywności energetycznej Michał Piwowarczyk, Zastępca Dyrektora Departamentu Bardziej szczegółowo Koncepcja finansowania projektów w
Koncepcja finansowania projektów w formule ESCO ze środków NFOŚiGW i założenia do umowy EPC dr Małgorzata Skucha Prezes Zarządu Wrocław, 08.05.2013 r. Warsztaty Platformy PPP Plan prezentacji 1. NFOŚiGW Bardziej szczegółowo Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE.
Załącznik do Uchwały nr 26/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Kryteria wyboru projektów w procedurze negocjacyjno - uzgodnieniowej przedsięwzięć Bardziej szczegółowo ZARZĄDZANIE RYZYKIEM CYBERNETYCZNYM NASZE ROZWIĄZANIA
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM CYBERNETYCZNYM NASZE ROZWIĄZANIA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA WOBEC OSÓB TRZECICH ZA NARUSZENIE BEZPIECZEŃSTWA SIECI KOMPUTEROWEJ ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA WOBEC OSÓB TRZECICH ZA UTRATĘ DANYCH Bardziej szczegółowo Jarosław Piechotka. Zastępca Dyrektora Finansowego Polimex-Mostostal SA. Ocena rynków zagranicznych Polimex-Mostostal S.A.
Jarosław Piechotka Zastępca Dyrektora Finansowego Polimex-Mostostal SA Ocena rynków zagranicznych Polimex-Mostostal S.A. Główne zagadnienia prezentacji Prezentacja Spółki Polimex-Mostostal S.A. Dynamika Bardziej szczegółowo KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPO LUBUSKIE2020
KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPO LUBUSKIE2020 INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK: NR KONKURSU:. DATA WPŁYWU WNIOSKU: NR KANCELARYJNY WNIOSKU:... SUMA KONTROLNA Bardziej szczegółowo Fundusz Ekspansji Zagranicznej. listopad 2015
Fundusz Ekspansji Zagranicznej listopad 2015 Inwestycje zagraniczne polskich firm Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich firm: 22,3 mld EUR na koniec 2014 (aktualne dane NBP) typowy poziom inwestycji: Bardziej szczegółowo Konferencja Nowoczesne technologie w edukacji
Konferencja Nowoczesne technologie w edukacji MOŻLIWOŚCI POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH DLA BIBLIOTEK SZKOLNYCH Tomasz Piersiak Konsulting ul. Kupiecka 21, 65-426 Zielona Góra 16 marca 2016 r. Biblioteki Bardziej szczegółowo PROCEDURY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM WEWNĘTRZNYM w Starostwie Powiatowym w Piasecznie.
PROCEDURY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM WEWNĘTRZNYM w Starostwie Powiatowym w Piasecznie. Celem zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w dalej " Starostwem " jest: Piasecznie zwanym ) zwiększenie efektywności Bardziej szczegółowo Propozycje Francuskiej Izby Przemysłowo- Handlowej w zakresie nowelizacji Ustawy o Finansach Publicznych. Platforma PPP, Warszawa, 20.09.
Propozycje Francuskiej Izby Przemysłowo- Handlowej w zakresie nowelizacji Ustawy o Finansach Publicznych Marcin Wawrzyniak, IPPP, współpracujący z Hogan Lovells Platforma PPP, Warszawa, 20.09.2012 N O Bardziej szczegółowo 2017 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres