Source: http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,4,16,181,547,,,uchwala-nr-906-komitetu-standardow-rachunkowosci-z-dnia.html
Timestamp: 2019-07-17 13:15:51
Legal References Found: art. 6
 art. 34
 art. 34
 art. 4
 art. 3
 art. 28
 art. 50
 art. 21

Document Content:
Uchwała nr 9/06 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 18.09.2006 r. w sprawie przyjęcia krajowego standardu rachunkowości nr 3 "Niezakończone usługi budowlane" - przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Krajowe Standardy Rachunkowości i stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości » Uchwała nr 9/06 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia ...
Dz. Urz. Min. Fin. z 2006 r. nr 13, poz. 93
Tekst pierwotny Dz. Urz. Min. Fin. z 2006 r. nr 13, poz. 93 z dnia 17.11.2006 r.
Uchwała utraciła moc z dniem 26.10.2009 r.
Na podstawie § 6 ust. 2 w zw. z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości (Dz. U. nr 140, poz. 1580 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 3 wewnętrznego regulaminu działania Komitetu Standardów Rachunkowości uchwala się, co następuje:
1. Komitet przyjmuje krajowy standard rachunkowości nr 3 "Niezakończone usługi budowlane", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
I.1. Umowy o usługi budowlane charakteryzują się zazwyczaj długim okresem realizacji. Ich wykonanie i odbiór często przypada na inny okres sprawozdawczy niż ten, w którym rozpoczęto prace. W przypadku takim Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.), zwana dalej Ustawą, zgodnie z zasadą współmierności kosztów do przychodów oraz zasadą memoriału, sformułowanymi w art. 6, nakazuje, niezależnie od handlowej strony zagadnienia, przypisać poszczególnym okresom, w którym wykonano świadczenia, odpowiadające im przychody i koszty. Takie podejście rodzi szereg problemów w praktyce, w rozwiązaniu których ma pomóc niniejszy Krajowy Standard Rachunkowości, zwany dalej Standardem.
I.2. Standard określa - w dostosowaniu do przepisów Ustawy - zasady ustalania przychodów i kosztów z niezakończonych umów o usługi budowlane, a także zasad prezentacji i ujawniania informacji o nich w sprawozdaniach finansowych.
I.3. O ile jednak Ustawa reguluje zasady ustalania przychodów i kosztów z wszelkiego rodzaju niezakończonych umów o usługi, w tym budowlane, to zakres Standardu został ograniczony wyłącznie do usług budowlanych. Jednak zasady ustalania kosztów i przychodów zawarte w Standardzie zaleca się odpowiednio stosować także do innych usług o podobnym charakterze (np. do ustalania przychodów i kosztów z długoterminowych umów informatycznych).
Standardu nie stosuje się do działalności budowlanej wykonywanej przez deweloperów we własnym zakresie z przeznaczeniem nieruchomości do odsprzedaży lub na wynajem.
I.4. Ustawa w art. 34a ust. 1 ogranicza obowiązek ustalania przychodów i kosztów według zasad określonych w art. 34a, 34c i 34d Ustawy do usług, których okres realizacji trwa dłużej niż 6 miesięcy oraz które zostały w istotny sposób wykonane na dzień bilansowy. Kierując się nadrzędnymi zasadami rachunkowości zawartymi w art. 4 Ustawy, a także w celu zapewnienia jednolitości postępowania zaleca się stosowanie przewidzianych w tych artykułach i określonych w Standardzie zasad do wszystkich umów niezakończonych na dzień bilansowy, mogących mieć znaczący wpływ na sytuację finansową jednostki, niezależnie od długości okresu ich realizacji.
I.5. Zakresem Standardu objęto także niektóre zagadnienia związane z odroczonym podatkiem dochodowym od umów budowlanych. Zaprezentowane rozwiązania są zgodne z przepisami Ustawy oraz z Krajowym Standardem Rachunkowości nr 2 "Podatek dochodowy", które należy stosować odpowiednio.
W zakres Standardu nie wchodzą jednak szczegółowe zagadnienia stosowania przepisów podatkowych i regulujących je właściwe przepisy prawa podatkowego. Przyjęte w Standardzie rozwiązanie nie mają w założeniu oraz nie stanowią interpretacji przepisów podatkowych.
I.6. Treść Standardu jest zgodna w podstawowych rozwiązaniach z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 11 "Umowy o usługę budowlaną"1, wydanym przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2006 roku. Różnice pomiędzy niniejszym Standardem a Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 11 polegają na:
II.1. Stosowane w Standardzie pojęcia oznaczają
Usługi budowlane są to usługi polegające na budowie, odbudowie, ulepszeniu (przebudowie, rozbudowie, nadbudowie, modernizacji), rozbiórce i remoncie konstrukcji połączonych z gruntem w sposób trwały, wykonanych z materiałów budowlanych i elementów składowych, będących wynikiem prac (robót) budowlanych. W szczególności są to usługi (prace, roboty) polegające na:
Szerzej poszczególne rodzaje usług budowlanych omówiono w punktach II.3 do II.6.
Umowa o usługę budowlaną, zwana dalej umową budowlaną, jest to umowa zawarta między wykonawcą i zamawiającym, której przedmiotem jest budowa składnika aktywów trwałych lub ich zespołu następująca w wyniku wykonania usługi budowlanej. Składniki te są ze sobą ściśle powiązane lub wzajemnie zależne pod względem projektowym, technologicznym lub ze względu na ich funkcję użytkową czy ostateczne przeznaczenie lub sposób użytkowania. Umowa może być także zawarta między wykonawcą a podwykonawcą2.
Umowy budowlane są zazwyczaj dzielone na mniejsze elementy dla celów zarządczych lub technologicznych (np. na poszczególne obiekty lub roboty budowlane wchodzące w zakres umowy). W niniejszym Standardzie elementy te zostały nazwane pracami.
Do kosztów umowy nie zalicza się kosztów nie związanych z daną umową budowlaną, a w szczególności:
1) kosztów przypadających na nie wykorzystane normalne zdolności produkcyjne poszczególnych zasobów uczestniczących w realizacji umowy,
2) kosztów ogólnego zarządu nie dotyczących danej umowy,
3) kosztów sprzedaży usług budowlanych.
Koszty bezpośrednie umowy - są to wszystkie koszty, które w sposób bezpośredni, bez dodatkowych rozliczeń i kalkulacji można odnieść do danej umowy, np. koszty zużycia bezpośrednich materiałów budowlanych, koszty płac pracowników fizycznych na budowie, koszty usług podwykonawców, koszty pracy sprzętu i transportu technologicznego, itp.
Koszty pośrednie umowy - są to koszty wytworzenia, które można przypisać do danej umowy za pomocą dodatkowych rozliczeń i odpowiednich, uwzględniających związek przyczynowo-skutkowy, kluczy rozliczeniowych, jak np. koszty płac pracowników nadzorujących budowę (np. kierownika budowy, kierownika robót), koszty zaplecza budowy oraz koszty pracujących na budowie maszyn budowlanych (amortyzacja, energia na danym placu budowy, koszty remontów, ubezpieczeń, itp.).
Koszty zmienne umowy - są to koszty, których wysokość zależy od stopnia zaawansowania prac budowlanych, mierzonego za pomocą różnych jednostek pomiaru, takich jak np. roboczogodziny, maszynogodziny, kilometry, tono-kilometry, doby, itd. Przykładem tego typu kosztów są koszty zużycia materiałów budowlanych, koszty płac akordowych pracowników budowlanych, koszty amortyzacji sprzętu, o ile amortyzacja następuje metodą naturalną, np. w stosunku do ilości przepracowanych maszynogodzin.
Koszty stałe umowy - są to koszty, których wysokość nie zależy od stopnia zaawansowania prac. Przykładem tego typu kosztów są koszty zaplecza technicznego budowy, koszty amortyzacji maszyn i urządzeń (z wyłączeniem amortyzacji następującej metodą naturalną), koszty nadzoru, koszty ochrony budowy, itd.
Globalny budżet kosztów umowy - jest to aktualny co najmniej na dzień bilansowy budżet (plan, preliminarz) kosztów umowy dla całego okresu realizacji umowy oraz dla poszczególnych okresów sprawozdawczych i prac objętych umową oddzielnie. Globalny budżet kosztów umowy sporządzany jest przy uwzględnieniu rzeczywistego zakresu prac, technologii oraz poziomu płac i cen. Posiadanie aktualnego, globalnego budżetu kosztów stanowi warunek konieczny ustalania wyniku z niezakończonych umów budowlanych.
a) odpowiadająca iloczynowi stopnia zaawansowania usługi budowlanej oraz ceny uzgodnionej w umowie (stała, koszty plus), ewentualnie zmodyfikowanej z uwagi na zmiany zakresu prac, roszczenia, premie oraz kary umowne (w przypadku takim mówi się o metodzie stopnia zaawansowania), lub
Koszty faz cyklu życia umowy obejmują odpowiednio: koszty fazy przygotowawczo-projektowej, koszty fazy realizacji oraz koszty fazy posprzedażnej danej umowy.
Koszty szacowane, zwane również szacowanymi kosztami osiągnięcia przychodów - są to koszty umowy ustalone w sposób przewidziany niniejszym Standardem.
Kary umowne - są to przewidziane w umowie kary za nie wywiązanie się z warunków umowy, dotyczące np. niedotrzymania terminów realizacji umowy.
Umowa o cenach ryczałtowych, zwanych także stałymi, jest to umowa w której zamawiający i wykonawca umawiają się na stosowanie określonej w umowie stałej ceny lub stawki za wybudowaną jednostkę produktu, Umowa taka może również zawierać klauzulę umożliwiającą aktualizację ceny. Przykłady umów w cenach ryczałtowych (stałych) podano w pkt II.7.
Umowa o cenę "koszt plus" jest to umowa, w której zamawiający i wykonawca umawiają się, że wykonawcy są zwracane przez zamawiającego określone, rzeczywiste lub planowane, koszty wykonania umowy, powiększone o ustalony procent zysku liczony od tych kosztów lub o stałą stawkę zysku. Przykłady umów o cenę "koszt plus" podano w pkt II.8.
Premia jest to przewidziana umową kwota dodatkowo należna wykonawcy za osiągnięcie lub przekroczenie przez niego ustalonych w umowie warunków wykonania usługi budowlanej, jak np. skrócenie terminów czasu trwania etapów budowy, szybkie osiągnięcie docelowych zdolności produkcyjnych.
Roszczenie jest to kwota, której wykonawca dochodzi od zamawiającego lub innej strony tytułem pokrycia kosztów nie uwzględnionych wcześniej w umowie.
Należności uwarunkowane wykonaniem umowy są to kwoty należne za całość lub część pracy wykonanej w ramach umowy, niezależnie od tego, czy zostały zapłacone przez zamawiającego, czy też nie.
Sumy zatrzymane stanowią tę część należności uwarunkowanych wykonaniem umowy, której zapłata przez zamawiającego wykonawcy, w myśl umowy, nastąpi po wykonaniu i spełnieniu określonych w niej warunków (np. po upływie okresu rękojmi) lub po usunięcia zgłoszonych wykonawcy usterek.
Zaliczki są to kwoty na poczet należności uwarunkowanych wykonaniem umowy otrzymane przez wykonawcę od zamawiającego przed wykonaniem usługi budowlanej.
Ceny wewnętrzne - są to ceny stosowane do wyceny świadczeń wewnętrznych, np. usług bazy sprzętowo-transportowej, zbrojeń, stolarki, itp. wytworzonych przez właściwe komórki jednostki, ustalone na poziomie:
c) ceny negocjowanej pomiędzy kierownikami poszczególnych komórek jednostki.
Ceny wewnętrzne mogą na koniec okresu wymagać odpowiedniej korekty, aby zapobiec przesunięciu zysków lub strat powstających na skutek stosowania tych cen.
II.2. Definicje pozostałych istotnych pojęć użytych w Standardzie zawiera art. 3 ust. 1 Ustawy oraz rozdział II Krajowego Standardu Rachunkowości nr 2 "Podatek dochodowy".
II.3. Usługi budowlane polegające na przygotowaniu terenu pod budowę obejmują w szczególności:
II.4. Usługi budowlane polegające na wznoszeniu kompletnych budynków i budowli lub ich części oraz wykonywaniu robót wchodzących w zakres inżynierii lądowej i wodnej obejmują w szczególności:
* wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
* wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych,
* wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie przesyłowych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych,
* wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych,
* wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych,
* wykonywanie pozostałych robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich,
* wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków - wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
* budowa dróg kołowych i szynowych,
* roboty nawierzchniowe dla potrzeb budowy obiektów sportowych;
* budowa portów morskich,
* budowa pozostałych obiektów inżynierii wodnej;
* stawianie rusztowań,
* roboty związane z fundamentowaniem,
* wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych,
* wykonywanie robót budowlanych murarskich,
* wykonywanie pozostałych specjalistycznych robót budowlanych.
II.5. Usługi budowlane polegające na wykonywaniu instalacji budowlanych obejmują w szczególności:
* wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli,
* wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych,
* instalowanie dźwigów osobowych i towarowych oraz ruchomych schodów,
* wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych;
* wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych,
* wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych,
* wykonywanie instalacji gazowych;
II.6. Usługi budowlane polegające na wykonywaniu wykończeniowych robót budowlanych obejmują w szczególności:
* posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian,
* sztukatorstwo;
- malowanie i szklenie,
- wykonywanie pozostałych robót wykończeniowych.
II.7. Przykładem umów o cenach stałych (ryczałtowych) są umowy zawierające:
b) stałą cenę, z możliwością jej korygowania ze względu na zmiany wskaźników poziomu cen,
II.8. Przykładem umów o cenach "koszt plus" są umowy zawierające:
a) gwarancję zwrotu poniesionych przez wykonawcę rzeczywistych lub uznanych za racjonalne kosztów jej realizacji,
c) gwarancję zwrotu poniesionych przez wykonawcę rzeczywistych lub uznanych za racjonalne kosztów jej realizacji i wypłaty wykonawcy dodatkowej premii motywacyjnej,
e) gwarancję zwrotu rzeczywistych kosztów jej realizacji oraz wypłaty wykonawcy zysku o ustalonej kwotowo wysokości.
II.9. Niektóre umowy mogą jednocześnie wykazywać cechy umowy w cenach stałych, jak również o cenach "koszt plus" (np. umowy o cenach "koszt plus" z określonym pułapem przychodu). W takim przypadku wykonawca powinien rozważyć odpowiednie zastosowanie zasad ustalania przychodów i kosztów umowy dla obydwu typów umów, zawartych w Standardzie.
II.10. W jednostkach wykonujących umowy budowlane mogą być stosowane dla celów zarządczych ceny wewnętrzne. Mogą być one ustalane na poziomie:
a) kosztu planowanego,
b) ceny rynkowej,
c) ceny negocjowanej pomiędzy kierownikami poszczególnych centrów odpowiedzialności.
Niezależnie od przyjętego poziomu ustalenia ceny wewnętrznej, jej cechą charakterystyczną jest to, iż różni się od rzeczywistego kosztu świadczeń wewnętrznych. Dla celów sprawozdawczości finansowej niezbędne zatem jest jej odpowiednie skorygowanie do wysokości kosztu rzeczywistego.
III. Łączenie i dzielenie umów budowlanych
III.1. Umowa budowlana może być zawarta jako:
III.2. W niektórych przypadkach, dla bardziej wiarygodnego ustalenia przychodów i kosztów umowy, celowe może stać się połączenie niektórych umów w grupę lub ich rozdzielenie. Zasady określone w pkt III.3.-III.6. Standardu pozwalają ustalić czy daną umowę (lub grupę umów) traktować jako pojedynczą umowę, czy też dokonać stosownego ich połączenia lub podziału.
III.3. Umowa (lub grupa umów) ma charakter pojedynczej umowy (pojedynczych umów) jeżeli spełnia następujące warunki:
c) można określić koszty i przychody dotyczące każdego przedmiotu umowy.
III.4. Grupę umów zawartych z jednym lub wieloma zamawiającymi traktuje się jako pojedynczą umowę budowlaną, jeżeli:
a) grupa umów jest negocjowana łącznie,
III.5. Umowa może zawierać opcję budowy (w zakresie definicji umowy budowlanej) dodatkowego składnika aktywów trwałych na życzenie zamawiającego, lub może być uzupełniana drogą włączenia do niej budowy dodatkowego składnika aktywów trwałych. Budowę dodatkowego składnika aktywów trwałych traktuje się jako oddzielną umowę o budowę, jeżeli:
Jeżeli natomiast budowę dodatkowego składnika aktywów trwałych obejmuje się pierwotną umową, to dotyczące tej budowy przychody i koszty ujmuje się łącznie z przychodami i kosztami pierwotnego przedmiotu umowy.
III.6. Jednostki specjalizujące się w wykonywaniu pojedynczych typów robót budowlanych (np. roboty instalatorskie, roboty dekarskie, roboty torowe, roboty drogowe, itp.) mogą zawierać z głównym wykonawcą umowy budowlanej umowę o podwykonawstwo. Umowa o podwykonawstwo może dotyczyć np. oddzielnych prac w różnych obiektach, dodatkowo przewidując jeszcze istotne przerwy w czasie ich realizacji (np. zawarta trzyletnia umowa o podwykonawstwo robót dekarskich przy budowie osiedla domków jednorodzinnych, gdzie poszczególne domy są wykonywane na podstawie umowy z odbiorcą końcowym, a wykonane usługi w myśl umowy fakturowane są oddzielnie dla każdego domu). Jeśli spełnione są warunki określone w pkt III.3. to jednostka powinna taką umowę potraktować jako grupę umów i ustalać przychody i koszty niezależnie dla każdego domu objętego odrębną umową.
IV. Ustalanie stopnia zaawansowania umowy budowlanej
IV.1. Ponieważ podstawową cechą umów budowlanych jest długi czas ich realizacji, co powoduje, że wykonanie objętej umową usługi następuje z reguły w ciągu więcej niż jednego okresu sprawozdawczego, to w celu prawidłowego ustalenia przychodów i kosztów z niezakończonych umów budowlanych niezbędne jest wiarygodne określanie stopnia zaawansowania każdej umowy budowlanej oddzielnie na dzień bilansowy. Może to nastąpić w różny sposób (różnymi metodami).
IV.2. Do podstawowych metod pomiaru stopnia zaawansowania niezakończonych umów budowlanych należą:
a) metoda obmiaru wykonanych prac - polegająca na pomiarze wykonanych od rozpoczęcia umowy do dnia bilansowego prac wyrażonych w kwotach bezwzględnych lub w procencie ceny umownej bądź jej składowych. Pomiary te przeprowadzają specjaliści wewnętrzni lub zewnętrzni jednostki, posiadający odpowiednią wiedzę techniczną, stosowną do rodzaju realizowanych robót budowlanych oraz dysponującymi odpowiednimi cenami lub ich ekwiwalentami.
IV.3. Do ustalania stopnia zaawansowania umowy drogą odpowiedniego obmiaru technicznego stosuje się mierzalne i sprawdzalne wielkości. Wyniki pomiaru wymagają odpowiedniego udokumentowania przez wykonujących go specjalistów.
IV.4. Warunkiem koniecznym stosowania metody kosztowej jest funkcjonowanie w jednostce realizującej umowy odpowiedniego systemu rachunkowości zarządczej. Metoda kosztowa wymaga posiadania wiarygodnych danych o kosztach umowy poniesionych na realizację działań objętych daną umową i porównania ich z sumą kosztów którą, według przewidywań aktualnych na dzień bilansowy, trzeba będzie ponieść dla pełnego wykonania umowy, łącznie z usunięciem w okresie rękojmi ujawnionych po jej zakończeniu usterek.
z aktualnego
Niewskazane jest stosowanie metody kosztowej do umów charakteryzujących się dużą rozbieżnością ponoszonych kosztów w stosunku do stopnia realizacji prac.
IV.5. Globalny budżet kosztów umowy charakteryzuje ciągła zmienność wartości planowanych. W związku z tym celowe może być wyróżnienie w budżecie, oprócz kosztów umowy planowanych na początku realizacji umowy, danych o wysokości kosztów po ostatniej aktualizacji. Pozwala to na porównanie pierwotnego i aktualnego budżetu oraz ocenę dokonanych w nim zmian w trakcie realizacji umowy.
Niezależnie od wybranego przez jednostkę sposobu sporządzenia globalnego budżetu kosztów umowy, do obliczania stopnia zaawansowania umowy metodą kosztową jednostka jako podstawę przyjmuje globalny budżet kosztów umowy po ostatniej jego aktualizacji.
Ze względu na te czynniki, warunkiem uzyskania wiarygodnych danych niezbędnych do stosowania metody kosztowej jest aktualność globalnego budżetu kosztów umowy, przejawiająca się w uwzględnieniu w nim aktualnego zakresu robót, sposobu ich wykonania oraz aktualnego poziomu cen. Jednostka ma obowiązek aktualizacji szacunku kosztów i przychodów wynikających z umowy co najmniej na każdy dzień bilansowy.
IV.6. Do ustalania stopnia zaawansowania niezakończonych umów budowlanych można stosować również inne metody pomiaru, niż wymienione w pkt IV.2, jeżeli odzwierciedlają one w sposób wiarygodny stopień zaawansowania prac objętych niezakończoną umową.
IV.7. Często umowę dzieli się ze względów zarządczych lub technologicznych na mniejsze elementy - prace, np. umowa o budowę drogi może składać się z prac takich jak poszczególne odcinki drogi oraz obiekty budowlane (np. wiadukty, mosty) lub rodzaje robót budowlanych (np. roboty ziemne, roboty nawierzchniowe, itp.). W przypadku takim dla ustalenia stopnia zaawansowania celowe może być w pierwszej kolejności ustalenie stopnia zaawansowania jej poszczególnych prac, a następnie - na podstawie tych informacji oraz znajomości udziału poszczególnych prac w cenie całej umowy - ustalenie stopnia zaawansowania umowy jako całości.
IV.8. Jednostka powinna stosować do umowy taką metodę pomiaru stopnia zaawansowania prac, która według jej najlepszej wiedzy pozwala w sposób najbardziej wiarygodny ustalić rzeczywisty stopień zaawansowania prac objętych daną umową. Może ona stosować do różnych umów różne metody (lub zbiory metod - por. pkt IV.7) pomiaru stopnia zaawansowania umowy. Dlatego zasady (polityka) rachunkowości jednostki powinny zawierać opis wszystkich stosowanych metod pomiaru wraz ze wskazaniem kryteriów ich doboru.
IV.9. Okresowo, co najmniej na każdy dzień bilansowy, ustalenia wymagają skutki spowodowane realizacją umowy lub jej zmiany, a w miarę rozstrzygania kolejnych wątpliwości wprowadzanie koniecznych korekt. Mogą one powodować np. zwiększenie wartości przychodów w umowie o cenach stałych (w wyniku zastosowania klauzul umożliwiających podniesienie cen) lub, gdy umowa opiewa na stałą cenę za daną ukończoną jednostkę, przychody z umowy mogą wzrosnąć w wyniku zwiększenia ilości jednostek. Natomiast stwierdzone niedotrzymanie warunków umowy może spowodować naliczenie przez zamawiającego lub jego prawo do naliczenia kar umownych, co zmniejsza wysokość przychodów. Wzięcia pod uwagę wymagają również inne zmiany umowy oraz roszczenia.
V. Przychody z umów budowlanych
V.1. Przychody z umowy przewidującej stosowanie ceny uzgodnionej w umowie budowlanej, zgodnie z definicją z pkt II.1a). obejmują:
b) zmiany kwoty przychodów następujące podczas wykonywania umowy spowodowane zmianą cen lub zakresem umowy, roszczeniami, premiami oraz karami umownymi wynikającymi z bezspornych umów:
Przy ustalaniu przychodu nie uwzględnia się sum zatrzymanych.
V.2. Początkowa cena ustalona w danej umowie może ulec zmianie podczas realizacji umowy. Zmiany takie mogą wynikać np. ze zmiany zakresu robót lub ze zmian cen materiałów budowlanych, stawek płac, itp. Wszelkie skutki tych zmian powinny być uwzględnione w globalnym budżecie przychodów z umowy po ich zaakceptowaniu przez zamawiającego, co najczęściej wiąże się ze stosowną zmianą umowy lub odpowiednim aneksem do niej.
V.3. Jeżeli zmiana przychodów wynika ze zmiany zakresu robót, to jednostka ustala w pierwszej kolejności, czy nie powoduje to konieczności wyodrębnienia tych robót jako osobnej umowy. Szczegółowe zasady postępowania w takim przypadku objaśniono w rozdziale III Standardu.
V.4. Początkowa kwota przychodów może wzrosnąć w czasie realizacji umowy o roszczenia wykonawcy wobec zamawiającego lub osób (firm) trzecich. Może to - przykładowo - mieć miejsce w wyniku opóźnień w dostarczeniu dokumentacji budowy lub wejścia na plac budowy powstałych z winy zamawiającego, zmian w przepisach prawnych (np. bardziej rygorystycznych wymogów ekologicznych, które nie były znane przy zawieraniu umowy), błędów w dokumentacji przetargowej i wynikłych z tego nieprawidłowości w projekcie budowlanym.
V.5. Kolejną przyczyną zmiany początkowej wartości przychodów z tytułu umowy budowlanej mogą być przewidziane w umowie premie. Są one niekiedy stosowane jako zachęta dla wykonawcy umowy do wykonania usługi przed wyznaczonym w umowie terminem lub też od utrzymania bądź przekroczenia innych norm wynikających z umowy.
Warunki przyznania premii są z reguły zawarte w umowie, stąd wysokość premii stosunkowo łatwo jest ustalić. Jednak również w tym przypadku, aby móc zaliczyć premie do przychodu, jednostka powinna uwiarygodnić prawdopodobieństwo jej otrzymania oraz zapewnić poprawną wycenę. Źródłem informacji, które pozwala w prosty i efektywny sposób spełnić te wymagania jest odpowiedni system rachunkowości zarządczej. Stosowane w nim metody i techniki gromadzenia oraz dostarczania niezbędnych danych powodują, że jest to system wczesnego informowania menadżera umowy, służb finansowo-księgowych i innych interesariuszy o prawdopodobieństwie wypełnienia warunków koniecznych do uzyskania premii.
V.6. Cena początkowa może także ulec zmniejszeniu na skutek zastosowania przez zamawiającego przewidzianych w umowie kar, wobec niedotrzymania terminów wykonania robót, nieosiągnięcia zagwarantowanych zdolności produkcyjnych (np. w oczyszczalni ścieków). Wprawdzie kary takie są zazwyczaj naliczane przy ostatecznym odbiorze robót, nie zaś w czasie ich trwania, to jednak - jeżeli wykonawca stwierdzi już w toku wykonywania robót nieuchronność ponoszenia kar, gdyż np. zaległości w postępie prac nie da się nadrobić, to powinien je uwzględnić ustalając przychód z tytułu niezakończonej umowy (odpowiednio zmniejszając globalny budżet przychodów).
V.7. Niekiedy w umowach budowlanych cenę określa się w walucie obcej. W takim przypadku, aby ustalić czy istnieje potrzeba odrębnego ujęcia wbudowanego do umowy budowlanej instrumentu pochodnego, jednostka stosuje odpowiednie przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. nr 149, poz. 1674 z późn. zmianami), zwanego dalej Rozporządzeniem.
Jeżeli w myśl Rozporządzenia jednostka jest zobowiązana do odrębnego ujęcia umowy zasadniczej oraz jednego lub więcej wbudowanych instrumentów pochodnych, to od dnia zawarcia umowy instrumenty te ujmuje w księgach rachunkowych oraz wycenia w wartości godziwej. Skutki przeszacowania wartości godziwej każdego z wydzielonych instrumentów pochodnych, ustalane nie rzadziej niż na dzień bilansowy, ujmuje się w kosztach lub przychodach finansowych jako zysk lub stratę z aktualizacji wyceny inwestycji.
Tych zysków lub strat z przeszacowania wartości godziwej instrumentu pochodnego nie bierze się pod uwagę przy oszacowaniu przychodu z umowy zgodnie z przyjętą przez jednostkę metodą ustalania stopnia zaawansowania prac.
Nie rzadziej niż na dzień bilansowy jednostka aktualizuje początkową kwotę przychodu. Zaktualizowaną, wyrażoną w złotych, kwotę przychodu oblicza się jako sumę należności zafakturowanych przy zastosowaniu kursu kupna waluty z dnia wystawienia faktury lub innego kursu waluty przyjętego zgodnie z postanowieniami umowy oraz pozostałych oczekiwanych przepływów pieniężnych z umowy, które ustala się stosując do ich przeliczenia na złote odpowiadające im na dzień wyceny terminowe kursy wymiany waluty. Wyliczona kwota jest brana pod uwagę na dzień bilansowy w celu:
VI. Koszty umów budowlanych
VI.1. Koszty umów budowlanych ujmuje się oddzielnie dla każdej umowy w rozumieniu rozdziału III Standardu. Ponoszone przez wykonawcę koszty wykonania umowy budowlanej, zwane zgodnie z definicją z pkt II.1. kosztami umowy, obejmują:
VI.2. Do bezpośrednich kosztów wytworzenia danej umowy zalicza się koszty wszystkich trzech faz cyklu życia umowy, które można jej jednoznacznie przypisać. W modelu rachunku kosztów pełnych są to koszty bezpośrednie umowy, zaś w modelu rachunku kosztów zmiennych są to zarówno koszty zmienne, jak i niektóre koszty stałe (np. koszty płac robotników bezpośrednio produkcyjnych wypłacanych jako stała pensja). Poniżej przedstawiono przykłady kosztów zaliczanych zazwyczaj do kosztów bezpośrednich umowy:
a) koszty fazy przygotowawczo-projektowej, jak np. koszty przygotowania oferty, koszty uczestnictwa w przetargu, koszty dokumentacji projektowo-technicznej, jeśli jest możliwe wyodrębnienie tych kosztów i przypisanie do umowy a nie zostały one uprzednio odniesione na wynik finansowy wcześniejszych okresów,
ii) koszty płac robotników bezpośrednio produkcyjnych z narzutami, łącznie z kosztami płac nadzoru budowy,
VI.3. Do uzasadnionej części pośrednich kosztów wytworzenia dotyczących danej umowy zalicza się na przykład:
d) koszty wzniesienia, użytkowania i rozbiórki tymczasowego zaplecza budowlano-socjalnego,
e) koszty ogólne budowy, takie jak koszty zarządzania, nadzoru budowlanego, ochrony, dowozu lub zakwaterowania pracowników zamiejscowych, koszty BHP, itp.
VI.4. Inne koszty, którymi można zgodnie z warunkami umowy obciążyć zamawiającego, np. koszty prac rozwojowych, koszty finansowania zewnętrznego budowy lub koszty ogólne jednostki pokrywane przez wykonawcę, itp.
VI.5. Koszty umowy budowlanej mogą zmniejszać przychody uboczne, nie uwzględniane w przychodach z umowy, jak na przykład: przychód ze sprzedaży nadwyżki materiałów, czy zbycia maszyn i urządzeń zakupionych celem realizacji umowy po jej wykonaniu, o ile uprzednio nabycie materiałów lub maszyn i urządzeń (względnie ich pełna amortyzacja) obciążyła koszty umowy. Oznacza to, iż tego rodzaju zdarzenia nie są ujmowane jako przychód z umowy lub pozostałe przychody operacyjne, lecz zmniejszają odpowiednio koszty umowy.
VI.6. Zgodnie z definicją kosztu wytworzenia zawartą w art. 28 ust. 3 Ustawy z kosztów umowy budowlanej wyłącza się koszty stałe niewykorzystanych normalnie mocy produkcyjnych. Są to np. koszty nieplanowych (nie przewidzianych w globalnym budżecie kosztów umowy) postojów maszyn i urządzeń lub pracowników budowy. Aby ustalić koszty stałe niewykorzystanych normalnie mocy produkcyjnych niezbędny jest odpowiedni system rachunkowości zarządczej oraz ustalenie normalnych zdolności produkcyjnych dla poszczególnych zasobów wykorzystywanych do realizacji umowy.
VI.7. Nie zalicza się do kosztów umowy kosztów niepowiązanych z działaniami wynikającymi z wykonywania umowy, ani też nie dotyczących określonej umowy, jak np.:
VII. Ustalanie przychodów i kosztów z niezakończonych umów budowlanych
VII.1. Najpóźniej na dzień bilansowy ustala się przychody z wykonania każdej niezakończonej umowy budowlanej i koszty osiągnięcia tych przychodów. Zarówno przychody jak i koszty ich osiągnięcia ustala się za okres od rozpoczęcia danej umowy do dnia bilansowego.
Bez względu na sposób ustalania przychodów z tytułu umowy i kosztów ich osiągnięcia, przedstawionych w pkt VII.2-VII.4., na dotyczące okresu sprawozdawczego przychody z tytułu wykonania umowy i koszty ich osiągnięcia wpływa różnica między sumą przychodów z wykonania umowy względnie kosztów ich osiągnięcia za okres od daty jej rozpoczęcia do dnia bilansowego, a przychodami z tytułu umowy względnie kosztami ich osiągnięcia odniesionymi na wynik finansowy w poprzednich okresach.
VII.2. Jeżeli umowa budowlana przewiduje, że jej rozliczenie następuje za pomocą cen stałych, zaś:
b) wiarygodnie oszacowano stopień zaawansowania umowy na dzień bilansowy w sposób omówiony w rozdziale IV Standardu,
wówczas przychody z tytułu tej umowy jak i koszty ich osiągnięcia ustala się proporcjonalnie do stopnia zaawansowania umowy na dzień bilansowy.
a) metodą kosztową - wówczas przychody oblicza się w takim odsetku całkowitych przychodów z umowy, o którym mowa w pkt V.1, jaki procent stanowią dotychczas poniesione koszty wykonania umowy do sumy dotychczas poniesionych kosztów wykonania umowy i kosztów nieodzownych do pełnego wykonania umowy, wynikających z aktualnego globalnego budżetu kosztów; kosztami osiągnięcia tych przychodów są dotychczas poniesione koszty wykonania umowy powiększone o ewentualną rezerwę na stratę, o czym mowa w pkt VII.8,
b) innymi metodami określonymi w rozdz. IV Standardu - wówczas część przychodów z pełnego wykonania umowy, o którym mowa w pkcie V.1, przypadającą na wykonaną część budowy oblicza się w sposób właściwy dla zastosowanej metody pomiaru stopnia zaawansowania budowy; kosztem osiągnięcia tych przychodów jest taki odsetek sumy dotychczas poniesionych kosztów wykonania umowy i kosztów nieodzownych do pełnego wykonania umowy wynikających z aktualnego globalnego budżetu kosztów, jaki procent stanowią przychody z wykonania umowy na dzień bilansowy do przychodów z pełnego wykonania umowy; koszty osiągnięcia przychodów powiększa ewentualna rezerwa na stratę, o czym mowa w pkcie VII.8.
W obu powyższych przypadkach zasadę obliczania wartości szacowanych przychodów z niezakończonych umów budowlanych rozliczanych za pomocą cen stałych przedstawia wzór:
Pt - przychody szacowany z umowy w okresie t.
P1 +...+Pt-1 - przychody uznane w poprzednich okresach
VII.3. Jeżeli umowa budowlana przewiduje jej rozliczenie za pomocą cen "koszty plus", zaś:
b) wiarygodnie zmierzono na dzień bilansowy stopień zaawansowania umowy w dostosowaniu do przyjętego w umowie sposobu ustalania przychodów,
c) kompletność i poprawność ustalenia dotychczas poniesionych kosztów wykonania umowy nie budzi zastrzeżeń
wówczas przychody z tytułu tej umowy oblicza się stosownie do stopnia zaawansowania umowy na dzień bilansowy i sposobu ustalenia ceny przewidzianej w umowie. Kosztami osiągnięcia przychodów z tytułu tej umowy są rzeczywiste koszty wykonania umowy poniesione od daty rozpoczęcia umowy do dnia bilansowego.
Pt = K*WZ(%)*NZ - (P1 +...+ Pt-1)
Pt - przychody szacowane z umowy w okresie t.
K - globalny budżet kosztów umowy, korygowany (aktualizowany) na bieżąco podczas trwania umowy pod wpływem przewidywanych przyszłych zmian w realizacji prac (uprawdopodobnionych)
NZ - narzut zysku, zgodnie z warunkami umowy
VII.4. Jeżeli na dzień bilansowy którykolwiek z warunków określonych w pkt VII.2 lub VII.3 nie jest spełniony albo pokrycie poniesionych kosztów wykonania umowy budowlanej jest mało prawdopodobne, to przychody z tytułu umowy ustala się w wysokości tej części dotychczas poniesionych, od daty rozpoczęcia umowy do dnia bilansowego kosztów, w której ich pokrycie przez zamawiającego jest prawdopodobne. Kosztem osiągnięcia przychodów z tytułu tej umowy są rzeczywiście poniesione od daty rozpoczęcia umowy do dnia bilansowego koszty wykonania umowy.
Pt = KRPt - (P1 +...+ Pt-1)
KRPt - rzeczywiste koszty umowy w okresie t, których pokrycie przez zamawiającego jest wysoce prawdopodobne
VII.5. Zasadę obliczania wartości szacowanych kosztów z niezakończonych umów budowlanych, dla każdego z wariantów jej rozliczenia zaprezentowanych w pkt VII.2-VII.4 przedstawia wzór:
Kt =K*WZ(%) - (K1 +...+ Kt-1)
Kt - szacowane koszty umowy w okresie t.
K1 +...+Kt-1 - koszty uznane w poprzednich okresach
VII.6. Wszelkie skutki zmian zakresu umowy, przewidzianej w niej ceny, aktualizacji globalnego budżetu kosztów budowy, dopływu opóźnionych dokumentów poniesienia kosztów (np. faktur podwykonawców) itp. wpływają w całości na przychody i koszty ich osiągnięcia tego okresu w którym zmiany te nastąpiły i ewentualnie okresów następnych. Nie koryguje się przychodów i kosztów odniesionych na wyniki finansowe poprzednich okresów.
VII.7. Przykładami umów budowlanych, w przypadkach których pokrycie poniesionych kosztów jest mało prawdopodobne (por. pkt VII.4) są umowy budowlane, których:
VII.8. Przy ustaleniu dotychczas poniesionych kosztów wykonania umowy (por. pkt VII.2.d, VII.3, VII.4) nie bierze się pod uwagę wartości nie zużytych materiałów budowlanych ogólnego przeznaczenia ani zaliczek na poczet przyszłych świadczeń udzielonych podwykonawcom. Są to zapasy względnie należności.
VII.9. Na całkowitą, przewidywaną na wykonaniu umowy stratę (wynika ona m.in. z porównania aktualnych globalnych budżetów przychodów i kosztów umowy) należy niezwłocznie, z chwilą jej ujawnienia, utworzyć w ciężar kosztów osiągnięcia przychodów rezerwę. W następnych okresach sprawozdawczych o odpowiednią część wykorzystanej rezerwy pomniejsza się koszty osiągnięcia przychodów z tytułu wykonania umowy.
Powstające przy księgowym ujęciu przychodów z tytułu wykonania umów i kosztów ich osiągnięcia ewentualne różnice prezentuje się odpowiednio w bilansie i ujawnia w informacji dodatkowej. Różnice te wykazuje się w bilansie w "rozwartym szyku", bez ich saldowania. Szczegółowy zakres prezentacji i ujawnień określono w rozdziale VIII.
VII.10. Aby ułatwić ustalenie, czy do umowy budowlanej zastosowanie mają postanowienia pkt VII.2, VII.3 lub VII.4 w załączniku nr 1 do Standardu podaje się schematy postępowania.
VIII. Prezentacja i ujawnianie informacji
VIII.1. W celu jasnej i przejrzystej prezentacji skutków realizacji niezakończonych umów budowlanych wskazane jest, aby zgodnie z uprawnieniem zawartym w art. 50 ust. 1 Ustawy wyodrębnić w bilansie wykonawcy następujące dodatkowe pozycje:
VIII.2. W informacji dodatkowej zaleca się ujawnienie szczegółowej informacji na temat tych pozycji w następującym przekroju:
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów RMK czynne
2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
VIII.3. W rachunku zysków i strat przychody z niezakończonych umów budowlanych wykazuje się w wysokości szacowanej.
VIII.4. Nadwyżkę przychodów szacowanych nad należnościami zafakturowanymi (narastająco) jednostka (wykonawca) wykazuje drugostronnie w aktywach bilansu w pozycji
VIII.5. Nadwyżkę należności zafakturowanych nad przychodami szacowanymi (narastająco) jednostka (wykonawca) wykazuje drugostronnie w pasywach bilansu w pozycji
VIII.6. Nadwyżkę kosztów szacowanych z niezakończonych umów budowlanych nad kosztami poniesionymi (narastająco) jednostka (wykonawca) wykazuje drugostronnie w pasywach bilansu w pozycji
VIII.7. Nadwyżkę kosztów poniesionych nad kosztami szacowanymi z niezakończonych umów budowlanych (narastająco) jednostka (wykonawca) wykazuje drugostronnie w aktywach bilansu w pozycji
VIII.8. We Wprowadzeniu do sprawozdania finansowego opisania wymagają wszystkie metody stosowane do ustalenia przychodów i kosztów z niezakończonych umów budowlanych, w tym metody pomiaru stopnia zaawansowania umowy.
Jeżeli jednostka - zgodnie z pkt IV.7. Standardu - dzieli umowę na mniejsze elementy (prace) i dokonuje pomiaru stopnia zaawansowania dla każdej z tych prac osobno, to zaleca się ujawnienie o tym stosownej informacji we Wprowadzeniu do sprawozdania finansowego.
Metody rozliczania umów budowlanych powinny być ujęte w dokumentacji opisującej przyjęte przez jednostkę zasady (politykę) rachunkowości.
VIII.9. W Informacji dodatkowej sprawozdania finansowego dzień bilansowy jednostka ujawnia co najmniej następujące informacje dotyczące wszystkich realizowanych umów budowlanych łącznie:
Przychody ustalone wg zasad Standardu Koszty ustalone wg zasad Standardu Przychody zafakturowane Koszty poniesione Rezerwa na straty
Umowy o usługi budowlane ogółem
VIII.10. Dla wszystkich realizowanych umów budowlanych niezakończonych na dzień bilansowy jednostka powinna ujawnić, jeśli występują:
VIII.11. Ujawnienia wymagają również, zgodnie z KSR 2, odpowiednie zdarzenia związane z odroczonym podatkiem dochodowym wynikającym z umów budowlanych, których specyfikę objaśniono w rozdziale IX Standardu.
IX. Odroczony podatek dochodowy z tytułu umów budowlanych
IX.1. Ze względu na odmienność momentu powstania przychodów i kosztów z umów budowlanych w myśl prawa podatkowego oraz prawa bilansowego, zachodzi konieczność ustalenia różnic przejściowych pomiędzy wartością podatkową składnika aktywów (lub pasywów), a odpowiadającą jej wartością bilansową składnika aktywów (lub pasywów).
IX.2. Zasady ustalania różnic przejściowych oraz aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego powstających w związku z niezakończonymi umowami budowlanymi wynikają z zasad ogólnych objaśnionych szczegółowo w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 2 "Podatek dochodowy".
IX.3. Mogą tu wystąpić, w zależności od obowiązujących przepisów prawa podatkowego, do czterech typów różnic przejściowych:
a) jeżeli koszty poniesione są wyższe od kosztów szacowanych to, zgodnie z pkt VIII.7., nadwyżkę wykazuje się w aktywach, jako Aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych (RMK czynne). Wartość księgowa aktywów jest zatem większa od wartości podatkowej aktywów (która wynosi 0) i różnica przejściowa ma charakter dodatni, co uzasadnia utworzenie rezerwy na odroczony podatek dochodowy,
b) jeżeli koszty poniesione są niższe od kosztów szacowanych to, zgodnie z pkt VIII.6., nadwyżkę wykazuje się w pasywach, jako Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych (RMK bierne). Wartość księgowa pasywów jest zatem większa od wartości podatkowej pasywów (która wynosi 0) i różnica przejściowa ma charakter ujemny, co uzasadnia utworzenie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
c) jeżeli należności zafakturowane, stanowiące przychody podatkowe, są wyższe od przychodów szacowanych to, zgodnie z pkt VIII.5., nadwyżkę wykazuje się w pasywach, jako Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych (RMP). Wartość księgowa pasywów jest zatem większa od wartości podatkowej pasywów (która wynosi 0) i różnica przejściowa ma charakter ujemny, co uzasadnia utworzenie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
d) jeżeli należności zafakturowane, stanowiące przychody podatkowe, są niższe od przychodów szacowanych to, zgodnie z pkt VIII.4., nadwyżkę wykazuje się w aktywach, jako Aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych (Należności niezafakturowane). Wartość księgowa aktywów jest zatem większa od wartości podatkowej aktywów (która wynosi 0) i różnica przejściowa ma charakter dodatni, co uzasadnia utworzenie rezerwy na odroczony podatek dochodowy.
W załączniku nr 2 zaprezentowano schematy dotyczące identyfikacji różnic przejściowych dotyczących umów budowlanych.
X. Rozwiązania techniczno-organizacyjne warunkujące stosowanie standardu
X.1. Ustalanie w jednostce przychodów i kosztów umów budowlanych według zasad określonych w Standardzie wymaga stworzenia przemyślanego i sprawnie działającego systemu rachunkowości zarządczej, obejmującego ewidencję, kontrolę i analizę przychodów i kosztów umów.
X.2. Dane o przychodach i kosztach z umów budowlanych pochodzą z różnych komórek organizacyjnych jednostki, które są zaangażowane w sposób bezpośredni lub pośredni w realizację umowy. Wybór metody pomiaru stopnia zaawansowania umowy i ustalania kosztów i przychodów z umowy wymagają właściwego udokumentowania i traktowania jako część dokumentacji księgowej. Z kolei dane o rzeczywistych lub szacowanych przychodach i kosztach umowy budowlanej wymagają częściowo dokumentacji wewnętrznej powstającej w ramach systemu rachunkowości zarządczej, często poza służbami finansowo-księgowymi. Istotne jest, aby dokumenty takie spełniały wymogi stawiane dowodom księgowym, w tym przewidziane Ustawą (w szczególności art. 21 i 22 Ustawy).
X.3. Stosowany w jednostce sposób ujmowania zarówno rzeczywistych jak i szacowanych przychodów i kosztów umów budowlanych powinien umożliwiać poprawne i terminowe ich doliczanie do pojedynczej umowy podlegającej wycenie - zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale III Standardu.
X.4. Szczególnie ważną rolę, zarówno dla świadomego kształtowania przychodów, kosztów, jak też i stosowania rozwiązań przewidzianych w Standardzie, szczególnie dla umów budowlanych rozliczanych za pomocą cen stałych, do spełnienia mają globalny budżet przychodów z umowy i globalny budżet kosztów umowy, sporządzany dla każdej umowy budowlanej. Globalny budżet przychodów z umowy oraz globalny budżet kosztów umowy powinien:
a) przyjmować za punkt wyjścia wiązane postanowienia danej umowy oraz - w odniesieniu do kosztów - przyjętą technologię, rodzaj zużywanych materiałów i sposób (siły własne, podwykonawstwo) wykonywania prac oraz rzeczywisty poziom cen i stawek płac;
X.5. W celu ułatwienia porównania w księgach rachunkowych przychodów (kosztów) szacowanych z należnościami zafakturowanymi (kosztami poniesionymi) jednostki mogą stosować odpowiednie konta rozliczeniowe, na przykład "Rozliczenie kosztów umów" oraz "Rozliczenie przychodów z umów".
X.6. Na koncie "Rozliczenie kosztów umów" po stronie Wn ujmuje się koszty poniesione (w korespondencji z odpowiednim kontem rozrachunkowym), zaś po stronie Ma - koszty szacowane, zgodnie z zasadami niniejszego Standardu (w korespondencji z odpowiednim kontem kosztów). Saldo Wn konta "Rozliczenie kosztów umów" oznacza nadwyżkę kosztów poniesionych nad kosztami szacowanymi i jest prezentowane w bilansie zgodnie z pkt VIII.7. jako Aktywa z tytułu niezakończonych umów długoterminowych (RMK czynne). Saldo Ma konta "Rozliczenie kosztów umów" oznacza nadwyżkę kosztów szacowane nad kosztami poniesionymi i jest prezentowane w bilansie zgodnie z pkt VIII.6. jako Rozliczenia międzyokresowe umów długoterminowych (RMK bierne).
X.7. Na koncie "Rozliczenie przychodów z umów" po stronie Wn ujmuje się przychody szacowane zgodnie z zasadami niniejszego Standardu (w korespondencji z odpowiednim kontem przychodów), zaś po stronie Ma - należności zafakturowane (w korespondencji z odpowiednim kontem rozrachunkowym). Saldo Wn konta "Rozliczenie przychodów z umów" oznacza nadwyżkę przychodów szacowanych nad należnościami zafakturowanymi i jest prezentowane w bilansie zgodnie z pkt VIII.4. jako Aktywa z tytułu niezakończonych umów długoterminowych (Należności niezafakturowane). Saldo Ma konta "Rozliczenie przychodów z umów" oznacza nadwyżkę należności zafakturowanych nad przychodami szacowanymi i jest prezentowane w bilansie zgodnie z pkt VIII.5. jako Rozliczenia międzyokresowe umów długoterminowych (RMP).
X.8. Wiarygodne ustalenie przychodów i kosztów oraz stopnia zaawansowania poszczególnych umów budowlanych wymaga dobrej współpracy służb finansowo-księgowych jednostki realizującej umowę z odpowiednimi kierownikami budów. Oznacza to efektywny, terminowy i udokumentowany przepływ informacji o realizacji umowy oraz o ewentualnych zagrożeniach terminu jej wykonania lub wyniku. Na przykład informacje o ewentualnych sporach z zamawiającym lub dodatkowych kosztach wykonania umowy najczęściej są znane w pierwszej kolejności kierownikom budowy. Kierownik jednostki powinien zadbać o stworzenie odpowiedniego systemu niezwłocznego przekazywania tych informacji do służb finansowo-księgowych. Źródłem informacji, które pozwala w prosty i efektywny sposób spełnić te wymagania jest odpowiedni system rachunkowości zarządczej. Stosowane w nim metody i techniki gromadzenia oraz dostarczania niezbędnych danych powodują, że jest to system wczesnego informowania kierownika jednostki, menadżera umowy, służb finansowo-księgowych i innych interesariuszy o wynikach i zagrożeniach umowy.
X.9. Istotny element systemu kontroli wewnętrznej jednostki powinny stanowić kontrole poprawności określenia właściwą metody stopnia zaawansowania umowy budowlanej oraz przychodów i kosztów umowy. Procedury te powinny być właściwie udokumentowane, zaś ich przestrzeganie podlega okresowej weryfikacji przez właściwe służby jednostki. W szczególności warunkiem koniecznym jest efektywny system budżetowania i sprawozdawczości wewnętrznej przychodów i kosztów umów, to jest taki system, który dostarcza wiarygodnych oraz rzetelnych informacji o rzeczywistej (historycznej) oraz przyszłej wysokości przychodów i kosztów realizacji umów budowlanych.
X.10. Elementem systemu ustalania przychodów i kosztów umów budowlanych powinna być ciągła analiza różnic pomiędzy należnościami zafakturowanymi a przychodami szacowanymi oraz różnic pomiędzy kosztami poniesionymi a kosztami szacowanymi. Różnice te, prezentowane w odpowiednich pozycjach bilansu, zgodnie z pkt VIII.2.-VIII.5., są informacją o rozbieżnościach pomiędzy rzeczywiście uzyskiwanymi przychodami lub ponoszonymi kosztami, a przychodami (kosztami) szacowanymi. W przypadku, kiedy wartości te są istotne, celowe jest dokonanie ponownej oceny wiarygodności ustalonych przychodów i kosztów umów, a w szczególności stopnia jej zaawansowania.
Schematy dotyczące wyboru metody wyceny umów budowlanych
Przykład kompleksowy
Przedsiębiorstwo budowlane zawarło w 2004 roku grupę umów na budowę rurociągu oraz obiektów z nim związanych. Okres realizacji zaplanowano na lata 2004-2007 (cztery okresy sprawozdawcze). Wszystkie budowane obiekty wraz z rurociągiem są ze sobą ściśle powiązane technologicznie, tak, że prowadzone negocjacje dotyczyły całej grupy umów jednocześnie. Prace budowlane dotyczące poszczególnych pojedynczych umów będą realizowane w ciągłej sekwencji czasowej (jedna po drugiej).
Przewidywana umową stała cena za wykonanie rurociągu i związanych z nim obiektów wynosi 75.000.000 zł (globalny budżet przychodów). Planowany koszt umowy wynosi 65.000.000 zł (globalny budżet kosztów umowy4).
4 Przez globalny budżet kosztów rozumie się sumę kosztów już poniesionych oraz zaktualizowanych kosztów planowanych wymagających jeszcze poniesienia dla wykonania umowy łącznie z rezerwą na koszty usunięcia usterek, które ujawnią się w okresie rękojmi lub gwarancji.
Pod koniec roku 2005 przedsiębiorstwo budowlane, w wyniku aktualizacji globalnego budżetu kosztów umowy oszacowało, że koszty wzrosną do 70.000.000 zł, co wynika z konieczności wykonania dodatkowych prac odwadniających części terenu, na którym realizowano budowę.
W roku 2005 zleceniodawca - aneksem do umowy - zatwierdził zmianę zakresu robót, co spowodowało wzrost ceny umowy (globalnego budżetu przychodów) o 3.000.000 zł do 78.000.00 zł.
W roku 2006 przedsiębiorstwo budowlane wykryło poważne nieprawidłowości w wykonanej przez siebie dokumentacji projektowej. W wyniku ustaleń stwierdzono, iż koszt dodatkowych prac, nie przewidzianych w pierwotnej dokumentacji wyniesie 10.000.000 zł. Zleceniodawca odmówił pokrycia dodatkowych kosztów, gdyż wynikają one z winy wykonawcy. W konsekwencji przedsiębiorstwo budowlane zaktualizowało budżet kosztów umowy do kwoty 80.000.000, stwierdzając, iż umowa ta zakończy się w roku 2007 stratą 2.000.000 zł. Na stratę w roku 2006 utworzono w ciężar kosztów rezerwę.
Rok 2004 11.400.000 11.400.000
Rok 2005 31.700.000 43.100.000
Rok 2006 23.900.000 67.000.000
Rok 2007 11.000.000 78.000.000
Rok 2004 9.000.000 9.000.000
Rok 2005 29.000.000 38.000.000
Rok 2006 32.000.000 70.000.000
Rok 2007 10.000.000 80.000.000
Rozważmy trzy warianty ustalania przychodów i kosztów z umowy niezakończonej na dzień bilansowy kończący rok 2004, 2005, 2006 i 2007:
Zgodnie z dokonanym przez Spółkę na dzień bilansowy obmiarem technicznym prac Spółka ustaliła następujący stopień zaawansowania:
- na koniec roku 2004 - 14,50%,
- na koniec roku 2005 - 53,50%,
- na koniec roku 2006 - 86,50%,
- na koniec roku 2007 - 100,00%
Ustalenie przychodów z umowy odbywa się według wzoru z pkt. VII.2b), zaś kosztów - według wzoru z pkt. VII.5 Standardu.
Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007
Globalny budżet przychodów (P) 75.000.000 78.000.000 78.000.000 78.000.000
Zafakturowana sprzedaż netto (bez VAT) w bieżącym okresie 11.400.000 31.700.000 23.900.000 11.000.000
Zafakturowana sprzedaż netto narastająco 11.400.000 43.100.000 67.000.000 78.000.000
Globalny budżet kosztów umowy (K) 65.000.000 70.000.000 80.000.000 80.000.000
Rzeczywiste koszty umowy poniesione w bieżącym okresie 9.000.000 29.000.000 32.000.000 10.000.000
Rzeczywiście poniesione koszty umowy (KRt) narastająco 9.000.000 38.000.000 70.000.000 80.000.000
Stopień zaawansowania w stosunku do ceny wynikającej z globalnego budżetu przychodów ustalony na podstawie technicznego obmiaru prac wykonanych na dzień bilansowy 14,50% 53,50% 86,50% 100,00%
Rentowność umowy w stosunku do przychodów 13,33% 10,26% -2,56% -2,56%
Stopień zaawansowania umowy 14,5% 53,5% 86,5% 100%
Przychody szacowane narastająco 10.875.000 41.730.000 67.470.000 78.000.000
Przychody szacowane za okres 10.875.000 30.855.000 25.740.000 10.530.000
Globalny budżet kosztów (K) 65.000.000 70.000.000 80.000.000 80.000.000
Koszty szacowane narastająco 9.425.000 37.450.000 69.200.000 80.000.000
Rezerwa na stratę 270.0005
Koszty szacowane narastająco + rezerwa na stratę 9.425.000 37.450.000 69.470.000 80.000.000
Koszty szacowane za okres + rezerwa na stratę 9.425.000 28.025.000 32.020.000 10.530.000
Wynik umowy narastająco 1.450.000 4.280.000 -2.000.000 -2.000.000
Wynik umowy za okres 1.450.000 2.830.000 -6.280.000
5 Wartość rezerwy na stratę została obliczona według formuły:
Wynik bieżącego okresu (bez rezerwy na stratę) - Przewidywana strata - 1.730.000 - (-2.000.000) = 270.000
Narastająco szacowany przychód z umowy (Pi) 10.875.000 41.730.000 67.470.000 78.000.000
Narastająco zafakturowana sprzedaż 11.400.000 43.100.000 67.000.000 78.000.000
Różnica -525.000 -1.370.000 470.000
Narastająco szacowane koszty umowy (Ki) 9.425.000 37.450.000 69.200.000 80.000.000
Narastająco poniesione koszty umowy (KRi) 9.000.000 38.000.000 70.000.000 80.000.000
Różnica 425.000 -550.000 -800.000
Nazwa różnicy Wartość księgowa Wartość podatkowa Różnica
Należności niezafakturowane 0 0 0
Rozliczenia międzyokresowe przychodów 525.000 0 525.000
Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne 0 0 0
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne 425.000 0 425.000
Rezerwa na przewidywaną stratę na umowie długoterminowej 0 0 0
RAZEM 0 950.000
Stawka podatkowa 19%
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 180.500
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
Bilans otwarcia Bilans zamknięcia Różnica
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 180.500 180.500
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 0
Rozliczenia międzyokresowe przychodów 1.370.000 0 1.370.000
Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne 550.000 0 550.000
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne 0 0 0
RAZEM 550.000 1.370.000
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 260.300
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 104.500
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 180.500 260.300 79.800
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 104.500 104.500
Należności niezafakturowane 470.000 0 470.000
Rozliczenia międzyokresowe przychodów 0 0 0
Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne 800.000 0 800.000
Rezerwa na przewidywaną stratę na umowie długoterminowej 270.000 0 270.000
RAZEM 1.270.000 270.000
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 51.300
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 241.300
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 260.300 51.300 -209.000
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 104.500 241.300 136.800
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 51.300 0 -51.300
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 241.300 0 -241.300
Zestawienie odroczonego podatku dochodowego za lata 2004-2007
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 180.500 79.800 -209.000 -51.300
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 104.500 136.800 -241.300
Zestawienie bieżącego podatku dochodowego za lata 2004-2007
Dochód do opodatkowania 2.400.000 2.700.000 -8.100.000 1.000.000
Podatek dochodowy bieżący 456.000 513.000 0 190.000
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 10.875.000 30.855.000 25.740.000 10.530.000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów -9.425.000 -28.025.000 -32.020.000 -10.530.000
Zysk (strata) brutto 1.450.000 2.830.000 -6.280.000 0
- bieżący -456.000 -513.000 0 -190.000
- odroczony 180.500 -24.7006 -345.8007 190.000
Zysk (strata) netto 1.174.500 2.292.300 -6.625.800 0
6 Wartość - 24.700 wynika z różnicy:
b) zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego (104.500) 79.800 - 104.500 = -24.700
7 Wartość -345.800 wynika z różnicy:
b) zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego (136.800) -209.000 - 136.800 = -345.800
AKTYWA 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 180.500 260.300 51.300
Aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych 550.000 1.270.000
Należności krótkoterminowe 11.400.000 43.100.000 67.000.000 78.000.000
AKTYWA RAZEM 11.580.500 43.910.300 68.321.300 78.000.000
PASYWA 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007
Zysk (strata) z lat ubiegłych 1.174.500 3.466.800 -3.159.000
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 104.500 241.300
Pozostałe rezerwy 270.000
Zobowiązania krótkoterminowe 9.456.0008 38.969.0009 70.969.00010 81.159.00011
Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych 950.000 1.370.000
PASYWA RAZEM 11.580.500 43.910.300 68.321.300 78.000.000
8 Zobowiązania wobec dostawców 9.000.000 + Zobowiązania z tytułu podatków 456.000
9 Stan zobowiązań krótkoterminowych na 31.12.2004 9.456.000 + zobowiązania wobec dostawców (z roku 2005) 29.000.000 + zobowiązania z tytułu podatków (z roku 2005) 513.000
10 Stan zobowiązań krótkoterminowych na 31.12.2005 38.969.000 + zobowiązania wobec dostawców (z roku 2006) 32.000.000 + zobowiązania z tytułu podatków (z roku 2006) 0
11 Stan zobowiązań krótkoterminowych na 31.12.2006 70.969.000 + zobowiązania wobec dostawców (z roku 2007) 10.000.000 + zobowiązania z tytułu podatków (z roku 2007) 190.000
31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007
Aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych 0 550.000 1.270.000 0
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0 550.000 800.000 0
2. Należności niezafakturowane 0 0 470.000 0
Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych 950.000 1.370.000 0 0
1. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 425.000 0 0 0
2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 525.000 1.370.000 0 0
Ustalenie przychodów z umowy następuje według wzoru z pkt. VII.2a), zaś kosztów - według wzoru z pkt VII.5: Standardu.
Stopień zaawansowania ustalony na podstawie udziału poniesiony kosztów w globalnym budżecie kosztów 13,85%12 54,29%13 87,50% 100,00%
12 Dla celów prezentacyjnych wartość została zaokrąglona, wartość bez zaokrągleń wynosi 13,8461538461538% i jest ona podstawą do dalszych obliczeń
13 Dla celów prezentacyjnych wartość została zaokrąglona, wartość bez zaokrągleń wynosi 54,2857142857143% i jest ona podstawą do dalszych obliczeń
Stopień zaawansowania umowy 13,85% 54,29% 87,50% 100,00%
Przychody szacowane narastająco 10.384.61514 42.342.85715 68.250.000 78.000.000
Przychody szacowane za okres 10.384.615 31.958.242 25.907.143 9.750.000
Koszty szacowane narastająco 9.000.000 38.000.000 70.000.000 80.000.000
Rezerwa na stratę 250.00016
Koszty szacowane narastająco + rezerwa na stratę 9.000.000 38.000.000 70.250.000 80.000.000
Koszty szacowane za okres + rezerwa na stratę 9.000.000 29.000.000 32.250.000 9.750.000
Wynik umowy narastająco 1.384.615 4.342.857 -2.000.000 -2.000.000
Wynik umowy za okres 1.384.615 2.958.242 -6.342.857 0
14 Wartość przychodów narastająco w pierwszym okresie stanowi zaokrąglona do pełnych złotych wartość iloczynu globalnego budżetu przychodów oraz stopnia zaawansowania umowy bez zaokrągleń, tzn. 10.384.615 = 75.000.000 * 13,8461538461538%
15 Wartość przychodów narastająco w drugim okresie stanowi zaokrąglona do pełnych złotych wartość iloczynu globalnego budżetu przychodów oraz stopnia zaawansowania umowy bez zaokrągleń, tzn. 42.342.857 = 78.000.000 * 54,2857142857143%
16 Wartość rezerwy na stratę została obliczona według formuły:
Wynik bieżącego okresu (bez rezerwy na stratę) - Przewidywana strata - 1.750.000 - (-2.000.000) = 250.000
Narastająco szacowany przychód z umowy (Pi) 10.384.615 42.342.857 68.250.000 78.000.000
Różnica -1.015.385 -757.143 1.250.000 0
Narastająco szacowane koszty umowy (Ki) 9.000.000 38.000.000 70.000.000 80.000.000
Różnica 0 0 0 0
Rozliczenia międzyokresowe przychodów 1.015.385 0 1.015.385
RAZEM 0 1.015.385
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 192.923
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 192.923 192.923
Rozliczenia międzyokresowe przychodów 757.143 0 757.143
RAZEM 0 757.143
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 143.857
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 192.923 143.857 -49.066
Należności niezafakturowane 1.250.000 0 1.250.000
Rezerwa na przewidywaną stratę na umowie długoterminowej 250.000 0 250.000
RAZEM 1.250.000 250.000
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 47.500
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 237.500
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 143.857 47.500 -96.357
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 237.500 237.500
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 47.500 0 -47.500
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 237.500 0 -237.500
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 192.923 -49.066 -96.357 -47.500
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 237.500 -237.500
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 10.384.615 31.958.242 25.907.143 9.750.000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów -9.000.000 -29.000.000 -32.250.000 -9.750.000
Zysk (strata) brutto 1 384.615 2.958.242 -6.342.857 0
- odroczony 192.923 -49.066 -333.85717 190.000
Zysk (strata) netto 1.121.538 2.396.176 -6.676.714 0
17 Wartość -333.857 wynika z różnicy:
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 192.923 143.857 47.500
Aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych 0 1.250.000
AKTYWA RAZEM 11.592.923 43.243.857 68.297.500 78.000.000
Zysk (strata) z lat ubiegłych 1.121.538 3.517.714 -3.159.000
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 237.500
Pozostałe rezerwy 250.000
Zobowiązania krótkoterminowe 9.456.00018 38.969.00019 70.969.00020 81.159.00021
Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych 1.015.385 757.143
PASYWA RAZEM 11.592.923 43.243.857 68.297.500 78.000.000
18 Zobowiązania wobec dostawców 9.000.000 + Zobowiązania z tytułu podatków 456.000
19 Stan zobowiązań krótkoterminowych na 31.12.2004 9.456.000 + zobowiązania wobec dostawców (z roku 2005) 29.000.000 + zobowiązania z tytułu podatków (z roku 2005) 513.000
20 Stan zobowiązań krótkoterminowych na 31.12.2005 38.969.000 + zobowiązania wobec dostawców (z roku 2006) 32.000.000 + zobowiązania z tytułu podatków (z roku 2006) 0
21 Stan zobowiązań krótkoterminowych na 31.12.2006 70.969.000 + zobowiązania wobec dostawców (z roku 2007) 10.000.000 + zobowiązania z tytułu podatków (z roku 2007) 190.000
Aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych 0 0 1.250.000 0
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0 0 0 0
2. Należności niezafakturowane 0 0 1.250.000 0
Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych 1.015.385 757.143 0 0
1. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0 0 0 0
2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 1.015.385 757.143 0 0
Ustalenie przychodów z umowy odbywa się według wzoru z pkt VII.4, zaś kosztów w wysokości rzeczywiście poniesionych.
lub brak możliwości oszacowania lub brak możliwości oszacowania lub brak możliwości oszacowania lub brak możliwości oszacowania
Przychody szacowane narastająco 9.000.000 38.000.000 70.000.000 78.000.000
Przychody szacowane za okres 9.000.000 29.000.000 32.000.000 8.000.000
Rezerwa na stratę 2.000.00022
Koszty szacowane narastająco + rezerwa na stratę 9.000.000 38.000.000 72.000.000 80.000.000
Koszty szacowane za okres + rezerwa na stratę 9.000.000 29.000.000 34.000.000 8.000.000
Wynik umowy narastająco 0 0 -2.000.000 -2.000.000
Wynik umowy za okres 0 0 -2.000.000 0
22 Wartość rezerwy na stratę została obliczona według formuły:
Wynik bieżącego okresu (bez rezerwy na stratę) - Przewidywana strata 0 - (-2.000.000) = 2.000.000
Narastająco szacowany przychód z umowy (Pi) 9.000.000 38.000.000 70.000.000 78.000.000
Różnica -2.400.000 -5.100.000 3.000.000 0
Rozliczenia międzyokresowe przychodów 2.400.000 0 2.400.000
RAZEM 0 2.400.000
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 456.000
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 456.000 456.000
Rozliczenia międzyokresowe przychodów 5.100.000 0 5.100.000
RAZEM 0 5.100.000
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 969.000
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 456.000 969.000 513.000
Należności niezafakturowane 3.000.000 0 3.000.000
Rezerwa na przewidywaną stratę na umowie długoterminowej 2.000.000 0 2.000.000
RAZEM 3.000.000 2.000.000
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 380.000
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 570.000
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 969.000 380.000 -589.000
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 570.000 570.000
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 380.000 0 -380.000
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 570.000 0 -570.000
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 456.000 513.000 -589.000 -380.000
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 570.000 -570.000
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 9.000.000 29.000.000 32.000.000 8.000.000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów -9.000.000 -29.000.000 -34.000.000 -8.000.000
Zysk (strata) brutto 0 0 -2.000.000 0
- odroczony 456.000 513.000 -1.159.00023 190.000
Zysk (strata) netto 0 0 -3.159.000 0
23 Wartość -1.159.000 wynika z różnicy:
b) zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego (570.000) -589.000 - 570.000 = -1.159.000
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 456.000 969.000 380.000 0
Aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych 0 0 3.000.000 0
AKTYWA RAZEM 11.856.000 44.069.000 70.380.000 78.000.000
Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 -3.159.000
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 570.000 0
Pozostałe rezerwy 0 0 2.000.000 0
Zobowiązania krótkoterminowe 9.456.00024 38.969.00025 70.969.00026 81.159.00027
Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych 2.400.000 5.100.000 0 0
PASYWA RAZEM 11.856.000 44.069.000 70.380.000 78.000.000
24 Zobowiązania wobec dostawców 9.000.000 + Zobowiązania z tytułu podatków 456.000
25 Stan zobowiązań krótkoterminowych na 31.12.2004 9.456.000 + zobowiązania wobec dostawców (z roku 2005) 29.000.000 + zobowiązania z tytułu podatków (z roku 2005) 513.000
26 Stan zobowiązań krótkoterminowych na 31.12.2005 38.969.000 + zobowiązania wobec dostawców (z roku 2006) 32.000.000 + zobowiązania z tytułu podatków (z roku 2006) 0
27 Stan zobowiązań krótkoterminowych na 31.12.2006 70.969.000 + zobowiązania wobec dostawców (z roku 2007) 10.000.000 + zobowiązania z tytułu podatków (z roku 2007) 190.000
2. Należności niezafakturowane 0 0 3.000.000 0
2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 2.400.000 5.100.000 0 0
Zestawienie wyników finansowych umowy budowlanej obliczonych
przy zastosowaniu różnych metod szacowania stopnia zaawansowania prac
Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 RAZEM
WARIANT 1 Stopień zaawansowania w stosunku do ceny wynikającej z globalnego budżetu przychodów ustalony na podstawie technicznego obmiaru prac wykonanych na dzień bilansowy 1.174.500 2.292.300 -6.625.800 0 -3.159.000
WARIANT 2 Stopień zaawansowania ustalony na podstawie udziału poniesionych kosztów w globalnym budżecie kosztów 1.121.538 2.396.176 -6.676.714 0 -3.159.000
WARIANT 3 Brak wiarygodnego szacunku stopnia zaawansowania umowy 0 0 -3.159.000 0 -3.159.000
Niezależnie od zastosowanej metody wynik narastająco przedsiębiorstwa budowlanego na koniec realizacji umowy jest ten sam. Jednostka poniosła stratę w wysokości 3.159.000 zł, z czego 2.000.000 to strata na umowie, zaś 1.159.000 to suma bieżącego należnego podatku dochodowego za okres realizacji umowy (przy założeniu, iż jednostka nie rozliczyła straty podatkowej oraz nie rozpoznała aktywa z tytułu podatku odroczonego od strat podatkowych poniesionych w roku 2006).