Source: http://docplayer.pl/59371358-Wschodniego-w-strzelinie.html
Timestamp: 2018-08-18 20:53:06
Legal References Found: art. 144
 art. 23
 art. 20
 art. 36
 art. 36
 art. 57

Document Content:
Wschodniego w Strzelinie. - PDF
Wschodniego w Strzelinie.
Download "Wschodniego w Strzelinie."
1 Gmina Strzelin Zamawiający: tel Gmina Strzelin faks ul. Ząbkowicka 11 strona internetowa: Strzelin Polska Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZP przedmiot zamówienia: Roboty budowlane pn. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla Osiedla Wschodniego w Strzelinie. CZĘŚĆ II UMOWA 1
2 UMOWA ZP/.../WRGI/2013 Projekt. zawarta w dniu r. w Strzelinie pomiędzy: Gminą Strzelin zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowaną przez: Dorotę Pawnuk Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Strzelin Łucji Szczepańskiej a zwanym dalej Wykonawcą po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego zorganizowanego zgodnie z ustawą z dnia r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zmian.), który został rozstrzygnięty w dniu... została zawarta umowa następującej treści: Przedmiot umowy 1 1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla Osiedla Wschodniego w Strzelinie. Przedmiot umowy jest zgodny z SIWZ, projektem budowlanym opracowanym przez Pracownię Projektową Anna Prokopowicz z siedzibą we Wrocławiu, ul. Szczęśliwa 12/8, Wrocław, zatwierdzonym pozwoleniem na budowę nr 273/2011 z dnia r. przez Starostę Strzelińskiego. Przedmiot zamówienia został dokładnie określony w dokumentacji projektowej, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu podpisania umowy. Wykonawca będzie wykonywał przedmiotowe prace środkami i siłami własnymi. Powierzenie wykonywania podwykonawcom części robót, objętych przedmiotem umowy, wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Termin realizacji 2 1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się od dnia podpisania umowy 2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się do dnia r. Przedstawiciele stron 3 1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie : Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 89 poz. 414 ze zmianami) i jest uprawniony do wydawania poleceń 2
3 związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy. 3. Przedstawicielem Wykonawcy na placu budowy będzie Przedstawiciele Zamawiającego uprawnieni są do sprawowania nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy oraz wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością prac, które są niezbędne do prawidłowego i zgodnego z umową wykonania przedmiotowych zadań, włącznie z wyznaczeniem terminu do ich wykonania, a także terminu do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Wynagrodzenie 4 1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w 1 ust.1 i 2 Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości...zł (słownie:...) w tym cena netto:...zł i podatek VAT:...zł 2. Wartość ryczałtowa obejmuje całokształt kosztów związanych z kompleksową realizacją przedmiotu umowy, zgodnie z projektem budowlanym opracowanym przez Pracownię Projektową Anna Prokopowicz z siedzibą we Wrocławiu, ul. Szczęśliwa 12/8, Wrocław, zatwierdzonym pozwoleniem na budowę nr 273/2011 z dnia r. przez Starostę Strzelińskiego w tym m.in.: koszty prób, badań, pomiarów, nadzoru przez jednostki specjalistyczne oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej (operat kolaudacyjny; 2 komplety), obsługa geodezyjna budowy wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą, wywóz oraz utylizacja odpadów pochodzących z budowy, doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego, koszty z tytułu organizacji ruchu zastępczego itp. 3. Wartość ryczałtowa jest niezmienna do końca realizacji przedmiotu umowy. 4. Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturami częściowymi wystawianymi nie częściej niż raz na miesiąc, oraz fakturą końcową wystawioną po zakończeniu i odbiorze całości robót. Faktury wystawiane będą w oparciu o świadectwo wykonania robót obejmujące faktyczne zaawansowanie podpisane przez inspektora nadzoru oraz kierownika budowy. 5. Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 80% kwoty umownej. 6. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w 4 ust. 1, będzie wypłacane na podstawie poprawnie wystawionej faktury Wykonawcy w terminie 28 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Obowiązki wykonawcy 5 1. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do urządzenia miejsca budowy oraz wykonania tymczasowych obiektów służących do realizacji przedmiotu umowy. 2. Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkodę w składnikach majątkowych Wykonawcy znajdujących się na miejscu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 3
4 3. Przy prowadzeniu robót Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać obowiązujących norm oraz przepisów BHP. 4. Wykonawca własnym kosztem i staraniem zobowiązany jest do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia według obowiązujących przepisów, uwzględniając warunki prowadzenia robót budowlanych. 5. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo wykonywanych robót. 6. Na dzień zgłoszenia o gotowości do odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu operat kolaudacyjny, na który składać się będą m.in. wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami zaistniałymi w czasie realizacji robót, atesty i certyfikaty urządzeń oraz inne aprobaty techniczne, kartę gwarancyjną oraz dokumentację powykonawczą, dokumentację geodezyjną i dziennik budowy opisujący przebieg realizacji zadania itp. 7. Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren miejsca budowy. Ubezpieczenie wykonawcy 6 1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczeniowych z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej. 2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 1) roboty, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót, 2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy oraz osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi oraz ruchem pojazdów mechanicznych. Odbiór robót 7 1. Strony ustalają, że przystąpienie do odbioru końcowego robót nastąpi w ciągu 10 dni roboczych od chwili pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru, potwierdzonej przez inspektora nadzoru oraz dostarczenia kompletnego operatu kolaudacyjnego zawierającego wszystkie niezbędne dokumenty. 2. Niedostarczenie operatu kolaudacyjnego będzie traktowane jako niezakończenie przedmiotu umowy. 3. Czynności odbiorowe zakończą się najpóźniej w 14 dni od daty rozpoczęcia odbioru. 4. Z czynności odbiorowych zostanie sporządzony protokół odbioru. Kary umowne 8 1. Wykonawca obowiązany jest do naprawienia szkód wynikłych z niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań umownych. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 4
5 1) za opóźnienie w oddaniu przedmiotu Umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto należnego Wykonawcy za przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od terminu umownego określonego w 2 ust. 2; 2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto należnego Wykonawcy za przedmiot umowy, za każdy dzień opóźnienia liczonej od dnia ustalonego na usunięcie wad; 3) za odstąpienie od Umowy z winy Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia ryczałtowego brutto należnego Wykonawcy za przedmiot Umowy. 3. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek wymienionego w Umowie tytułu nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, dokumentując swoje roszczenie wyliczeniem rzeczywiście poniesionych szkód oraz ich ścisłym związkiem z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem danego zobowiązania Umowy przez Wykonawcę. 4. Kara umowna powinna być zapłacona przez Wykonawcę, w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty. Zamawiający może potrącić należną mu karę z wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy lub dochodzić jej na drodze sądowej. 5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 6. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nie usunięte w wyznaczonym terminie. Odstąpienie od umowy 9 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; 2) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął działań bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; 3) jeżeli Wykonawca zaniechał realizacji umowy tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez okres 14 dni, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; 4) jeżeli pomimo uprzednich trzykrotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego wyrażonych na piśmie, Wykonawca nie wykonuje obowiązków zgodnie z umową i dokumentacją projektową lub uporczywie albo w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od wysłania Wykonawcy listem poleconym trzeciego zastrzeżenia. 2. Odstąpienie winno być dokonane na piśmie z podaniem uzasadnienia. 3. W przypadkach podanych w ust. 1 Strony dokonują rozliczenia wyłącznie za czynności wykonane. 5
6 Gwarancja i rękojmia Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy. 2. Bieg rękojmi oraz gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po dokonaniu odbioru końcowego. 3. W dacie odbioru Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny określający szczegółowo warunki gwarancji. Materiały budowlane Wykonawca zobowiązuje się do wbudowania tylko materiałów budowlanych posiadających: - certyfikaty na znak bezpieczeństwa, - aprobaty techniczne, - certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności, - atesty. 2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za zgodność realizacji przedmiotu umowy z dokumentacją projektową, z zaleceniami nadzoru inwestorskiego, z obowiązującymi warunkami wykonania i odbioru robót oraz z zasadami sztuki budowlanej. Zmiany umowy Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, jednakże zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp Zamawiający przewiduje zmianę zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, na podstawie określonych poniżej warunków: 1) zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy; 2) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane, uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, że zmiana ta spowodowana będzie okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji robót budowlanych, których nie można było wcześniej przewidzieć; 3) zmiany dokonane zostaną podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane zostaną zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane; 4) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT - jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla usług objętych przedmiotem zamówienia, Strony 6
7 dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. 5) zmiana w przypadku regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dniu podpisania umowy, wywołujących potrzebę jej zmiany; 6) zmiana oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy; 7) zmiana personelu Wykonawcy lub Zamawiającego - W przypadku zmiany członka zespołu projektowego, kierownika budowy/kierowników robót branżowych - nowy członek zespołu projektowego kierownik budowy/kierownicy robót branżowych muszą spełniać wymagania określone w SIWZ dla powyższych osób; 8) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy - w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia i udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł; 9) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie zamawiającego zmiana umowy jest dopuszczalna w zakresie uzasadnionego interesu zamawiającego; b) działania siły wyższej uniemożliwiającego wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie termin zostanie przedłużony o czas działania siły wyższej oraz o czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania; c) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy termin zostanie przedłużony o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych; d) przerwy w dostawie prądu, wody, gazu trwającej ponad 7 dni termin zostanie przedłużony o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy; e) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie - termin zostanie przedłużony o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy; f) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót - termin zostanie przedłużony o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień; g) konieczności wykonywania dodatkowych badań i ekspertyz termin zostanie przedłużony o czas niezbędny do wykonania dodatkowych badań i ekspertyz; h) prac lub badań archeologicznych, konserwatorskich lub innych niezbędnych, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą umową termin zostanie przedłużony o czas niezbędny do wykonania prac, badań, lub innych robót; i)konieczność zlecenia robót uzupełniających w trybie zgodnym z przepisami Prawa zamówień publicznych - termin zostanie przedłużony o czas trwania robót uzupełniających; 2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem Prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna. 7
8 Postanowienia końcowe W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy prawo zamówień publicznych. 2. W sprawach spornych strony wyrażają zgodę na rozstrzygnięcie sporu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 14 Integralną częścią umowy są: 1. Dokumentacja techniczna opracowana przez Pracownię Projektową Anna Prokopowicz z siedzibą we Wrocławiu, ul. Szczęśliwa 12/8, Wrocław, zatwierdzona pozwoleniem na budowę nr 273/2011 z dnia r. przez Starostę Strzelińskiego 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 3. Oferta Wykonawcy z dnia Wzór karty gwarancyjnej 15 Umowę sporządzono w 4 ech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. Zamawiający: Wykonawca: 8
9 Załącznik nr 4 do umowy ZP/.../WRGI/2013 z dnia roku WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ Uszczegółowienie 10 pkt.3 umowy jw. dotyczącego udzielonej gwarancji na zadanie Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla Osiedla Wschodniego w Strzelinie. zwany dalej Wykonawcą zadania udziela gwarancji na okres 36 miesięcy licząc od dnia końcowego odbioru robót. Ustalenia dodatkowe : 1/ W przypadku wystąpienia usterek Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przystąpienia do ich usunięcia, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin. 2/ W przypadku powstania usterek wymagających dłuższego okresu naprawy Wykonawca każdorazowo poinformuje pisemnie Inwestora o takim przypadku. Wykonawca w informacji określi również termin ich usunięcia. 3/ Inwestor bądź użytkownik wszystkie usterki dotyczące w/w zadania powinien zgłosić w formie pisemnej lub ustnej do:.. w dni pracujące na numer telefonu lub adres j.w. w dni wolne od pracy na numer telefonu.. Pan/Pani.. przedstawiciel Wykonawcy. 4/ Okresu czasu od momentu zgłoszenia usterki do czasu jej usunięcia nie wlicza się do okresu udzielonej 36 miesięcznej gwarancji. 5/ Inwestor może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 6/ W sprawach nieuregulowanych niniejsza Kartą Gwarancyjną maja zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. WYKONAWCA: 9
UMOWA nr UR/ /WRGI/2016
UMOWA nr UR/ /WRGI/2016 W dniu..2016 r. w Strzelinie pomiędzy Gminą Strzelin z siedzibą w Strzelinie, ul. Ząbkowicka 11, 57 100 Strzelin (NIP: 914-00-06-467, REGON: 931934957) w imieniu której działają: