Source: http://mzuk.bip.gliwice.eu/pub/zam_pub/7062/f45694.html
Timestamp: 2019-10-19 17:31:45
Legal References Found: art. 24
 art. 24
 art. 24
 art. 24
 art. 24
 art. 24
 art. 24
 art. 24
 art. 144

Document Content:
Gliwice, 05-09-2016 r.
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa modernizacja urządzeń i infrastruktury cmentarnej, na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 120
kod CPV: 45.21.54.00-1 - nazwa: Roboty na cmentarzach
kod CPV: 45.21.20.00-6 - nazwa: Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji 6 fontann w ramach zadania p.t. „Kompleksowa modernizacja urządzeń i infrastruktury cmentarnej, na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 120”.
Zamówienie obejmuje modernizację 6 fontann (F1 ÷ F6), przy czym zakłada się rozbiórkę całkowitą dwóch niecek fontann (F3 i F5) oraz rozbiórkę fragmentu niecki fontanny F4, z uwagi na ich bardzo zły stan techniczny. Na ich miejsce należy wykonać nowe niecki o wymiarach, kształtach i strukturze oraz formie takiej samej jak istniejące. Przewiduje się demontaż postumentów oraz zwieńczeń wszystkich fontann w celu ich remontu i wykonania uzupełnień brakujących elementów. Po modernizacji fontanny będą pełnić funkcję ozdobne, nie przewiduje się wykonania instalacji wodno kanalizacyjnej.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na dowolną ilość modernizacji fontann, bez ograniczeń.
Zakres modernizacji dla poszczególnych fontann:
I. Fontanna F1.
1. Modernizacja niecki fontanny:
-czyszczenie metodą sucho ścierną niecki betonowej (delikatne piaskowanie)
-odgrzybianie niecki fontanny preparatami grzybobójczymi,
-uzupełnienie ubytków niecki szpachlówką mineralną,
-dwukrotne nasączenie powierzchni preparatami hydrofobowymi,
-malowanie oczyszczonego betonu farbami laserunkowymi,
-demontaż obrzeży kamiennych, piaskowanie, ponowny montaż na trzpieniach ze stali nierdzewnej,
-fugowanie płyt obrzeża zaprawą specjalistyczną na kruszywie z łupka granitowego,
-wykonanie w ścianach misy betonowej fontanny czterech otworów przelewowych,
-wykonanie izolacji gr. 2 mm od wewnątrz misy fontanny na zagruntowanym podłożu.
2. Modernizacja postumentu:
-czyszczenie postumentu metodą sucho ścierną,
-odgrzybianie postumentu środkiem grzybobójczym,
-usunięcie elementów natryskowych, uzupełnienie ubytków masą wypełniającą,
-szpachlowanie i wygładzanie powierzchni masą szpachlową,
-wykonanie powłoki ochronnej preparatem hydrofobowym,
-malowanie dwukrotne farbami laserunkowymi,
-montaż postumentu na kotwach ze stali nierdzewnej.
3. Głowica:
-wykonanie odlewu głowicy z materiałów szlachetnych, zbrojenie siatką ze stali nierdzewnej,
-malowanie głowicy farbą laserunkową,
-montaż głowicy na postumencie na trzpieniach ze stali nierdzewnej i kleju mineralnym.
II. Fontanna F2.
-uzupełnienie ubytków niecki szpachlówką mineralną, warstwami po 4 – 5 mm,
-montaż opaski granitowej na kleju mineralnym i trzpieniach ze stali nierdzewnej,
2. Brakujące elementy fontanny – postument, głowica, kula i krzyż:
-wykonanie odlewu brakujących elementów (postumentu, głowicy i kuli wieńczącej) -wzorując się na archiwalnej dokumentacji fotograficznej, zgodnie z kartą techniczną produktu. Zbroić siatkami ze stali nierdzewnej.
-wykonanie i montaż brakującego krzyża z odlewu żeliwnego,
-impregnacja elementów preparatem hydrofobowym,
-malowanie powierzchni farbami laserunkowymi,
-montaż postumentu, głowicy i kuli na kleju mineralnym i trzpieniach ze stali nierdzewnej.
III. Fontanna F3.
1. Niecka fontanny:
-wykonanie elementów niecki z betonu B30 wodoszczelnego W8 na kruszywie
z gresu granitowego, zbrojenie wg rys. zbrojeniowego,
-czyszczenie powierzchni betonowych szczotkami drucianymi, młoteczkowanie
i dwukrotna hydrofobizacja,
-wymiana obrzeży na nowe z granitu szarego o strukturze groszkowanej, montaż na trzpieniach gwintowanych ze stali nierdzewnej i kleju mineralnym,
-wykonanie fug pomiędzy płytami granitowymi z zaprawy cementowej na kruszywie z łupka granitowego ze środkiem uelastyczniającym i zwiększającym przyczepność,
-ujednolicenie powierzchni pod względem barwy za pomocą farby laserunkowej,
-wykonanie izolacji misy fontanny specjalistycznymi preparatami po uprzednim zagruntowaniu.
2. Postument i figura Św. Franciszka:
-demontaż postumentu oraz figury Św. Franciszka, delikatne czyszczenie postumentu oraz figurki metodą sucho ścierną,
-odgrzybianie postumentu oraz figury za pomocą środka grzybobójczego,
-uzupełnienie warstwowe braków, ubytków i pęknięć postumentu i figury szpachlówką mineralną na wilgotne podłoże,
-impregnacja postumentu i figury środkiem hydrofobowym (dwukrotnie),
-malowanie postumentu i figury farbami laserunkowymi w celu ujednolicenia powierzchni,
-montaż poszczególnych elementów na kleju mineralnym i trzpieniach ze stali nierdzewnej gwintowanej.
IV. Fontanna F4.
-demontaż zewnętrznych elementów ściennych niecki dolnej,
-wklejenie prętów zbrojeniowych do płyty dennej i wykonanie warstwy zczepnej
-wykonanie nowych ścian żelbetowych niecki dolnej z betonu wodoszczelnego na kruszywie z gresu granitowego,
-szczotkowanie i młoteczkowanie (groszkowanie) betonowych powierzchni bocznych,
-usunięcie materiału bitumicznego z krawędzi niecki górnej,
-czyszczenie niecki dolnej i górnej metodą sucho ścierną (delikatne piaskowanie)
-odgrzybianie płaszczyzn pionowych i poziomych fontanny środkiem grzybobójczym,
-uszczelnienie i sklejenie pęknięć krawędzi górnej niecki preparatami specjalistycznymi,
-wyrównanie powierzchni krawędzi poprzez szpachlowanie warstwowe,
-wykonanie 4 otworów przelewowych w ścianach misy dolnej i górnej,
-wykonanie powłok ochronnych wszystkich elementów fontanny środkiem hydrofobowym,
-ujednolicenie powierzchni niecki pod względem barwy za pomocą farby laserunkowej,
-wykonanie izolacji wewnętrznej misy fontanny preparatami specjalistycznymi na zagruntowanym podłożu.
2. Zwieńczenie fontanny:
-wykonanie nowego elementu wieńczącego fontannę w formie odlewu zbrojonego siatką ze stali nierdzewnej,
-hydrofobizacja elementu wieńczącego oraz malowanie farbą laserunkową,
-łączenie elementów postumentu i misy górnej na kleju mineralnym
i trzpieniach ze stali nierdzewnej.
V. Fontanna F5.
-rozebranie konstrukcji betonowej fontanny,
-wykonanie żelbetowej niecki fontanny z betonu B-30 wodoszczelnego W8
na kruszywie z gresu granitowego wg rysunku zbrojeniowego,
-czyszczenie powierzchni betonowych szczotkami mechanicznymi drucianymi, młoteczkowanie (efekt groszkowania)
-nasączenie powierzchni niecki preparatem hydrofobowym – dwukrotnie,
-wykonanie w ścianach misy betonowej 4 otworów przelewowych,
-montaż elementów obrzeża z granitu szarego groszkowanego i fugowanie nowego obrzeża zaprawą na kruszywie z łupka granitowego ze środkiem zwiększającym elastyczność i przyczepność,
2. Postument fontanny:
-Nie przewiduje się odtworzenia postumentu fontanny ze względu na brak dokumentacji archiwalnej mogącej służyć jako wzorzec.
VI. Fontanna F6.
-czyszczenie niecki betonowej metodą sucho ścierną (delikatne piaskowanie)
-odgrzybianie niecki preparatem grzybobójczym dwukrotne,
-uzupełnienie braków i ubytków metodą szpachlowania warstwowego,
-montaż nowych elementów granitowych wieńczących na trzpieniach ze stali nierdzewnej i kleju mineralnym,
-fugowanie płyt obrzeża granitowego zaprawą na kruszywie z łupka granitowego z dodatkiem środków zwiększających elastyczność oraz przyczepność do podłoża,
-wykonanie w ścianach misy 4 otworów przelewowych,
-nasączenie powierzchni niecki preparatem hydrofobowym,
-malowanie powierzchni niecki farbą laserunkową,
-wykonanie wewnętrznej izolacji preparatami specjalistycznymi na zagruntowanym podłożu, grubość warstwy izolacji – 2mm.
2. Brakujące elementy – postument:
-wykonanie brakujących elementów (kula, głowica, postument) w formie odlewu zbrojonego siatkami ze stali nierdzewnej, wg archiwalnej dokumentacji fotograficznej,
-wykonanie i montaż stalowego krzyża z odlewu żeliwnego,
-wykonanie powłok ochronnych preparatem hydrofobowym,
-ujednolicenie powierzchni odtworzonych elementów za pomocą farby laserunkowej,
-montaż poszczególnych elementów wykonać na kleju mineralnym oraz za pomocą trzpieni ze stali nierdzewnej.
1. Dokumentacja projektowa „Aktualizacja projektu modernizacji Cmentarza Centralnego przy ul. Kozielskiej 120 w Gliwicach”. Modernizacja fontann.
2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – wymagania ogólne
3. Przedmiary robót: Zagospodarowanie terenu na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach
– elementy małej architektury – fontanny F1 – F6.
1. Wszystkie elementy składowe dokumentacji, tj. opisy techniczne, część rysunkowa, specyfikacje techniczne i przedmiary robót, stanowią komplet. Przy sporządzaniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamówienia, wszystkie elementy dokumentacji należy rozpatrywać łącznie. Podane w przedmiarach podstawy wyceny nie są obowiązujące dla Wykonawcy.
2. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać wykopy kontrolne. Wykopy te należy wykonać w miejscu robót fundamentowych, w których mogą występować skrzyżowania oraz zbliżenia z istniejącymi instalacjami podziemnymi. Roboty ziemne należy wykonać z zachowaniem szczególnej ostrożności w miejscach występowania uzbrojenia.
3. Roboty ziemne należy wykonać z zachowaniem szczególnej ostrożności zwłaszcza w rejonie istniejących drzew, ich systemów korzeniowych oraz nagrobków. Ewentualne szkody wynikłe w trakcie prowadzenia robót Wykonawca usunie na własny koszt i własnym staraniem.
4. Do wykonania robót należy stosować materiały określone w specyfikacji technicznej lub równoważne, porównywalne co do parametrów wytrzymałościowych, technicznych, jakościowych, przyczepności do podłoża, składu chemicznego, trwałości, gwarancji oraz przeznaczenia, posiadające aktualne certyfikaty i atesty oraz deklaracje zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną.
5. Wskazane przez Zamawiającego nazwy własne producentów nie są wiążące dla Wykonawcy i należy je traktować jako przykładowe do określenia parametrów i wymogów technicznych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów o parametrach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w załączone Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) oraz dokumentacji projektowej.
6. Wykonawca winien ująć w ofercie wszelkie koszty wynikających z organizacji robót i placu budowy, transportu itp.
7. W czasie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany do:
- prowadzenia robót pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane,
- stałego utrzymania ładu i porządku na terenie budowy,
- zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie wykonywania prac zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, i bieżącego wywozu gruzu i odpadów pochodzących z rozbiórek,
- oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi
- oznakowania i odpowiedniego zabezpieczenia materiałów niezbędnych do wykonania prac, BHP,
- zgłaszania do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz udziału w odbiorze końcowym.
Uwaga: Nie należy prowadzić robót budowlanych w trakcie ceremonii pogrzebowych.
8. Odbiór końcowy zostanie dokonany przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy. Komisja dokona oceny jakości wykonanych robót na podstawie przedstawionych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z projektem wykonawczym, specyfikacją techniczną oraz przedmiarami robót. Z czynności odbioru Strony sporządza protokół.
9. Do odbioru robót Wykonawca jest zobowiązany przedstawić następujące dokumenty:
- opis zastosowanej technologii wykonanych robót,
- certyfikaty, atesty i deklaracje zgodności na zabudowane materiały,
- oświadczenie kierownika budowy i dziennik budowy,
- dokumenty przekazania odpadów na wysypisko,
- operat powykonawczy geodezyjny z naniesieniem zmian na zasoby mapowe Wydziału Geodezji Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
Wymagany termin gwarancji: min. 36 max. 60 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotu umowy, przy czym okres gwarancji musi być równy okresowi rękojmi,
Wymagany termin rękojmi: min. 36 max. 60 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotu umowy, przy czym okres gwarancji musi być równy okresowi rękojm.
Zamawiający nie wprowadza ograniczeń, co do ilości części zamówienia na jakie Wykonawca składa ofertę. Oferta może być złożona na dowolną liczbę części jak i na wszystkie części.
1) termin wykonania zamówienia: 15 grudzień 2016 r. dla wszystkich części zamówienia,
o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali dla każdej z części zamówienia co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, wymianie fragmentów lub renowacji obiektów małej architektury takich jak: fontanny, rzeźby, pomniki, postumenty, konstrukcje żelbetonowe, elementy z kamienia, granitu itp. o wartości nie mniejszej niż:
dla części I zamówienia - 20 000 zł brutto
dla części II zamówienia - 15 000 zł brutto
dla części III zamówienia - 25 000 zł brutto
dla części IV zamówienia - 25 000 zł brutto
dla części V zamówienia - 20 000 zł brutto
dla części VI zamówienia - 15 000 zł brutto
w przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia liczba usług powinna wynosić, co najmniej sumę powyższych minimów.
warunek posiadania zdolności technicznych lub zawodowych dla podmiotów występujących wspólnie bedzie oceniany łącznie dla wszystkich podmiotów
- kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, będący członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, posiadający uprawnienia do prowadzenia robót w obiekcie zabytkowym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych ( Dz.U.2011.165.987) tj. spełnia warunki określone w par. 24 ust.2 lub posiada uprawnienia o których mowa w par. 31.
Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016.290) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278) lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalnościach.
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji kierownika budowy dla więcej niż jednej części zamówienia.
- minimum 3 osobami personelu wykonawczego.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykorzystywania tego samego personelu wykonawczego dla więcej niż jednej części zamówienia, w przypadku pracowników Wykonawcy składającego ofertę na więcej niż jedną część zamówienia
W przypadku zmiany osób wskazanych w ofercie w trakcie realizacji zamówienia, nowe osoby będą musiały spełniać wymagania niniejszego SIWZ.
c) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy pzp
d) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy pzp
e) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy pzp
f) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy pzp
g) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy pzp
h) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy pzp
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 dla F1, F2, F3, F4, F5, F6 do SIWZ,
oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności
oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy pzp,
oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy pzp,
wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 7 do SIWZ,
Kompleksowa modernizacja urządzeń i infrastruktury cmentarnej, na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 120"
tel. +48 32/335 04 54, fax +48 32/231 00 32, pok. 33, piętro -
Pan Lech Lipiński - Miejski Zarząd Usług Komunalnych,
tel. +48 32/32 335-04-16, fax +48 32/231 00 32, pok. Dział Techniczny, piętro -
1) zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 700,00 zł ( słownie: siedemset 00/100) dla każdej części zamówienia, i zaznaczenie w treści przelewu jakiej części zamówienia wadium dotyczy,
1) oferta powinna być sporządzona czytelnie, na formularzu oferty o treści ZAŁĄCZNIKA NR 1 dla F1, F2, F3, F4, F5, F6 do SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. Wszelkie wymagane dokumenty stanowią załączniki do oferty,
8) dokumenty, o których mowa w niniejszej SIWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 6, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Nie otwierać przed 28-09-2016 r. godz. 12:00 "
1) oferty należy złożyć do dnia 28-09-2016 r. do godz. 11:30 Miejsce składania: Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c, Sekretariat W przypadku ofert składanych listownie decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego,
2) otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28-09-2016 r. o godz. 12:00 . Miejsce otwarcia: Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c, sala nr 14.
1) oferowaną cenę należy podać w PLN w formularzu oferty - ZAŁĄCZNIK NR 1 dla F1, F2, F3, F4, F5, F6 do SIWZ,
6) wykonawca załącza do oferty kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o własną, opartą na rachunku ekonomicznym kalkulację ceny. Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy,
7) kosztorys ofertowy winien być sporządzony na tyle szczegółowo, aby można było obliczyć wartość cen jednostkowych poszczególnych robót składających się na cenę kosztorysu ofertowego,
8) jakiekolwiek rozbieżności pomiędzy kosztorysem ofertowym a przedmiarem robót oraz pominięcia pozycji nie będą miały wpływu na prawidłowość obliczonej ceny oferty,
9) w przypadku braku pozycji kosztorysu ofertowego zamawiający uzna, że ta pozycja została skalkulowana w innych pozycjach,
10) cena określona przez wykonawcę w ofercie nie może ulec zmianie w czasie trwania umowy z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy Pzp,
11) jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług , zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
C=((Cmin/Cof)xWa)x100 pkt
praktyka kierownika budowy Wb=15,00 Pb=[(P/10)xWb]x100pkt
doswiadczenie zawodowe Wc=15,00 Dc=((D/10)xWc)x100 pkt
gwarancja i rękojmia Wd=10,00 GiR=((GiRof/60)xWc)x100 pkt
C, P, D, GiR - liczba punktów w kryterium
Wa, Wb, Wc, Wd - waga w ocenianym kryterium
PRAKTYKA KIEROWNIKA BUDOWY – 15%
P – w kryterium praktyka kierownika budowy na budowach realizowanej przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków powyżej 2 lata, oferta może uzyskać maksymalnie 10 pkt.
Przy czym w kryterium zostanie przyznanych od 0 do 10 pkt. wg poniższej punktacji:
2-4 lat – 1 pkt
5 - 6 lat - 2 pkt
7 - 8 lat - 5 pkt
powyżej 8 lat - 10 pkt
P - od 0 do 10 punktów przyznanych za lata praktyki zawodowej kierownika budowy
Pb - liczba uzyskanych punktów w kryterium
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE PRACOWNIKÓW– 15%
D - w celu uzyskania punktów w kryterium doświadczenie zawodowe pracowników Wykonawcy przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, oferta może uzyskać maksymalnie 10 pkt.
Przy czym w kryterium zostanie przyznanych od 0 do 10 pkt. jako suma ilości obiektów nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub będących pod opieką konserwatorską na jakich pracownicy Wykonawcy pracowali, wpisanych do ZAŁĄCZNIKA NR 7, wg poniższej punktacji:
0 - 4 obiektów – 2 pkt
5 - 6 obiektów - 4 pkt
powyżej 6 obiektów - 10 pkt
D - od 0 do 10 punktów przyznanych za doświadczenie zawodowe pracowników Wykonawcy
Dc - liczba uzyskanych punktów w kryterium
GWARANCJA i RĘKOJMIA - 10%
Całkowita liczba punktów jest równa sumie : C+P+D+GiR
5) przed podpisaniem umowy (w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego) wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa poniżej, a w przypadku, gdy okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat i wykonawca wnosi zabezpieczenie na okres 5 lat, wraz ze zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy,
a)	działania: klęski żywiołowej, siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, , zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w terminie,
b)	wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych bądź atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie zadania, np. intensywnych opadów deszczu, śniegu;
c)	decyzji służb konserwatorskich lub nadzoru budowlanego mających wpływ na przesunięcie terminu realizacji robót, np. konieczność wstrzymania robót, konieczność wykonania prac/badań archeologicznych;
e)	wstrzymania prac ze względu na ustawową działalność osób trzecich;
f)	wystąpienia zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia;
g)	nieterminowego przekazania placu budowy;
h)	zmiana technologii wykonania robót, lub zmiana materiałów, jeżeli nowe rozwiązania będą korzystne dla Zamawiającego, przy zachowaniu niepogorszonych standardów jakościowych, z ewentualną ( zależna od akceptacji Za mawiającego) zmianą wynagrodzenia;
i)	zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymane robót przez Zamawiającego;
j)	zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy.
a)	zmiany kierownika budowy w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, pod warunkiem przedstawienia w jego zastępstwie osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ;
b)	zmiany przedstawicieli Zamawiającego na wniosek Zamawiającego
3)	Rezygnacji z wykonania części prac z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy.
4)	Zmiany zakresu robót przeznaczonych do wykonania przez podwykonawcę lub zmiany podwykonawcy w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie, na wniosek zamawiającego bądź wykonawcy w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie.
2) określać maksymalny termin płatności wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie dłuższy niż 7 dni,
1) ZAŁĄCZNIK NR 1 dla F1, F2, F3, F4, F5, F6 - formularz oferty,
2) ZAŁĄCZNIK NR 2 dla F1, F2, F3, F4, F5, F6 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - oświadczenie składane przed zawarciem umowy,
05-09-2016 r. Tadeusz Mazur