Source: http://www.przetargi.egospodarka.pl/616102_Pelnienie-funkcji-zarzadzajacego-procesem-inwestycyjnym-oraz-projektem-pod-nazwa-Remont-konserwatorski-i-modernizacja-ekspozycji-w-wybranych-zabytkowych-obiektach-Muzeum-Nadwislanskiego-w-Kazimierzu-Dolnym_2017_2.html
Timestamp: 2018-02-24 02:25:50
Legal References Found: art. 37
 art. 12
 art. 25
 art. 144
 art. 144
 art. 144
 art. 67
 art. 142
 art. 144
 art. 144
 art. 144
 art. 142

Document Content:
Pełnienie funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym oraz projektem pod nazwą: Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym - Przetargi.eGospodarka.pl
eGospodarka.pl › Przetargi	› Przetargi Kazimierz Dolny	› Pełnienie funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym oraz projektem pod nazwą: Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym
Ogłoszenie nr 616102-N-2017 z dnia 2017-11-14 r.
Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym: Pełnienie funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym oraz projektem pod nazwą: Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym
Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, krajowy numer identyfikacyjny 000278043, ul. Rynek 19 , 24-120 Kazimierz Dolny, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 88 10 288, e-mail zamowienia@mnkd.pl, faks 818 810 277.
Adres strony internetowej (URL): www.mnkd.pl
Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym [ul. Rynek 19, Kazimierz Dolny 24-120]
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym oraz projektem pod nazwą: Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym
Numer referencyjny: MNKD-VIII-332/PN-1/2017
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.	Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym oraz projektem pod nazwą: Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym - odpowiednio w odniesieniu do jednej lub do dwóch części postępowania. 2.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
Określenie warunków: Zamawiający w zakresie tego warunku nie określa swoich wymagań.
Określenie warunków: 1. Posiadania wiedzy i doświadczenia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający żąda od Wykonawcy składającego ofertę, by w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał: 1.1. w zakresie części nr I postępowania [Zarządzanie projektem: Inwestor zastępczy], co najmniej jedna usługa w zakresie zarządzania procesem inwestycyjnym, obejmującym roboty budowlane oraz dostawy wyposażenia o wartości inwestycji nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł brutto, 1.2. w zakresie części nr II postępowania [Zarządzanie projektem: rozliczenia rzeczowo - finansowe], co najmniej jedna usługa polegające na rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, przy czym wartość projektu wynosiła co najmniej 5.000.000,00 zł. brutto. 1.3. Wykonawca musi udokumentować, że wyżej wymienioną(e) usługę(i) wykonał z należytą starannością, załączając dokumenty potwierdzające jej(ich) należytą realizację, a w wykazie podać wartość inwestycji, przedmiot (zakres, rodzaj), datę(y) wykonania i odbiorcę(ów). 1.4. Wartości pieniężne wskazane w celu wykazania przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa wyżej, podane w walutach obcych, należy przeliczyć na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o niniejszym przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 2. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: odpowiednio w odniesieniu do jednej lub dwóch części, dlatego też Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.: 2.1 w zakresie części I postępowania 1)	co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Głównego Inspektora odpowiedzialną za nadzór merytoryczny i organizacyjny nad realizacją przedmiotu zamówienia ze strony Wykonawcy, kontrolę i koordynowanie pracy personelu Wykonawcy, kontrolę formalną i merytoryczną dokumentów opracowanych lub weryfikowanych przez Wykonawcę, posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika / Koordynatora / Głównego Inspektora lub innej funkcji nadzorczej przy realizacji co najmniej dwóch inwestycji w fazie ich realizacji i odbioru o łącznej wartości tych wykazanych dwóch inwestycji, co najmniej 5.000.000,00 zł. brutto, 2)	co najmniej jedną osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego w zakresie branży konstrukcyjno - budowlanej, posiadającą co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz odbytą co najmniej 18 miesięczną praktykę na obiektach lub obszarach wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie z wymaganiami wynikającymi z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146 ze zm.), 3)	co najmniej jedną osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego w zakresie branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającą co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień oraz posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, 4)	co najmniej jedną osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego w zakresie branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającą co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień oraz posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 5)	co najmniej jedną osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego w zakresie branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, posiadającą co najmniej trzy letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień oraz posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, Zamawiający dopuszcza aby jedna osoba łączyła nie więcej niż dwie funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie posiadanych uprawnień jeżeli łącznie spełnia opisane wymagania kwalifikacji i doświadczenia oraz dopuszcza łączenie funkcji kierownika projektu z jedną z funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie posiadanych uprawnień jeżeli osoba taka łącznie spełnia opisane kwalifikacje i doświadczenie dla kierownika projektu i inspektora, 6)	co najmniej jedną osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji specjalisty ds. ekspozycji wystawowych oraz aranżacji wystaw posiadającą wiedzę w obszarze wytwarzania aplikacji interaktywnych, wiedzę o formatach plików audio, wideo i graficznych, znajomości podstaw dotyczących formalnych i prawnych aspektów wykorzystywania utworów audiowizualnych, znajomości aktualnych technologii sprzętowych jak: projektory, ekrany, multimedia, znajomości SQL w stopniu umożliwiającym bezproblemową obsługę zapytań, znajomości PHP oraz znajomości konfiguracji systemów Windows, linux, OS X, oraz posiadającą doświadczenie w realizacji lub odbiorze co najmniej dwóch stałych wystaw związanych z popularyzacją kultury lub sztuki. 2.2. w zakresie części II postępowania: 1)	co najmniej jedną osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji specjalisty ds. zarządzenia odpowiedzialną za doradztwo w zakresie planowania finansowego, nadzór finansowy nad realizacją projektu i prowadzenie rozliczeń projektu, posiadającą wykształcenie wyższe oraz posiadającą doświadczenie w zarządzaniu co najmniej jednym projektem / inwestycją w fazie ich realizacji i odbioru o wartości co najmniej 5.000.000,00 zł. brutto, 2)	co najmniej jedną osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji specjalisty ds. księgowych odpowiedzialną za doradztwo w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, posiadającą wykształcenie wyższe kierunkowe z zakresu rachunkowości lub posiadającą uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz posiadającą doświadczenie w prowadzeniu dokumentacji księgowej w zakresie rachunkowości przy realizacji co najmniej jednego projektu / inwestycji w fazie ich realizacji i odbioru wartości co najmniej 5.000.000,00 zł. brutto. Zamawiający dopuszcza aby jedna osoba łączyła funkcje specjalisty ds. zarządzania i specjalisty ds. księgowych jeżeli łącznie spełnia opisane wymagania kwalifikacji i doświadczenia.
Informacje dodatkowe: Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. m.in. w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz.65) lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczącymi uznawania ww. kwalifikacji lub które posiadają prawo do świadczenia usług transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 z późn. zm.).
Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, tj.: 1)	Wykaz wykonanych głównych usług (w formie oryginału) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ; 2)	Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ (w formie oryginału); 3)	Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ (w formie oryginału).
I. Zmiany postanowień umowy - W CZĘŚCI NR 1 POSTĘPOWANIA 1.	Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w umowie. Zmiana umowy dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp , w tym art. 144 ust. 1 tej ustawy Pzp oraz w przypadkach określonych w Umowie. Strony Umowy są uprawnione do wprowadzenia do Umowy zmian nieistotnych, tj. innych, niż zmiany zdefiniowane w art. 144 ust. 1e ustawy Pzp. 2.	Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty Wykonawcy w sytuacji: 1)	wystąpienia zdarzenia o charakterze siły wyższej uniemożliwiającego wykonanie Przedmiotu umowy (np. klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne odbiegające od typowych i uniemożliwiające prowadzenie robót, strajk generalny lub lokalny) lub wykonania Przedmiotu umowy w terminie- wówczas ulegnie zmianie termin realizacji Przedmiotu umowy odpowiednio o termin (ilość dni / miesięcy) występowania siły wyższej - co zostanie stwierdzone protokołem konieczności sporządzonym przez Strony Umowy. 2)	zmiany terminu realizacji Umowy, o którym mowa w § 7 Umowy (oraz terminów szczegółowych określonych w Załączniku nr 1 do umowy) w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo -finansowego Projektu lub umowy o dofinansowanie Projektu, a także w przypadku wystąpienia konieczności przedłużenia terminu wykonywania robót budowlanych, w tym z uwagi na udzielenie wykonawcy robót budowlanych zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych [ w takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje prawo do zwiększenia wynagrodzenia umownego ]. Konieczność wprowadzenia zmian zostanie stwierdzona protokołem konieczności podpisanym przez obie Strony, zawierającym uzasadnienie faktyczne dla wprowadzenia zmiany oraz wskazanie okresu o jaki nastąpić ma wydłużenie lub skrócenie terminu wykonania Przedmiotu umowy. 3)	zmiany terminów określonych w Umowie, w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności leżących poza kontrolą Wykonawcy i skutkujących niemożnością dotrzymania wskazanego terminu wykonania Umowy, tj. w przypadku wystąpienia takich okoliczności, dla których możliwe jest przedstawienie obiektywnego dowodu, że Wykonawca nie miał wpływu zarówno na możliwość ich przewidzenia i/lub wystąpienia, jak i zapobieżenia ich oddziaływaniu; w szczególności zmiana terminu jest dopuszczalna w przypadku: o	opóźnienia w wydaniu decyzji administracyjnych niezbędnych dla realizacji Projektu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, o	zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na wykonanie Projektu, 4)	zmiany osoby o której mowa w § 4 ust. 1 pod warunkiem wskazania osoby na zastępstwo posiadającej co najmniej takie same lub wyższe kwalifikacje i doświadczenie określone w ofercie Wykonawcy. 3.	Stosownie do treści art. 142 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia umownego w następujących przypadkach: 1)	zmiany stawki podatku od towarów i usług, 2)	zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3)	zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. 4.	W sytuacji wystąpienia okoliczności o których mowa w ust. 3 Wykonawca uprawniony jest do złożenia wniosku o zmianę Umowy w zakresie wynagrodzenia od dnia wejścia w życie przepisów określających zdarzenia o których mowa w ust. 3 powyżej. 5.	Wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany Umowy musi zawierać uzasadnienie faktyczne, wskazanie podstawy prawnej, a w przypadku wniosku o zmianę Umowy w zakresie wynagrodzenia - dokładne wyliczenie dodatkowego wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 6.	Wszelkie zmiany Umowy dla swojej ważności wymagają zachowania formy pisemnej. II. Zmiany postanowień umowy - W CZĘŚCI NR 2 POSTĘPOWANIA 1.	Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w umowie. Zmiana umowy dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp , w tym art. 144 ust. 1 tej ustawy Pzp oraz w przypadkach określonych w Umowie. Strony Umowy są uprawnione do wprowadzenia do Umowy zmian nieistotnych, tj. innych, niż zmiany zdefiniowane w art. 144 ust. 1e ustawy Pzp. 2.	Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty Wykonawcy w sytuacji: a)	wystąpienia zdarzenia o charakterze siły wyższej uniemożliwiającego wykonanie Przedmiotu umowy (np. klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne odbiegające od typowych i uniemożliwiające prowadzenie robót, strajk generalny lub lokalny) lub wykonania Przedmiotu umowy w terminie- wówczas ulegnie zmianie termin realizacji Przedmiotu umowy odpowiednio o termin (ilość dni / miesięcy) występowania siły wyższej - co zostanie stwierdzone protokołem konieczności sporządzonym przez Strony Umowy. b)	zmiany terminu realizacji Umowy, o którym mowa w § 7 Umowy w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo -finansowego Projektu lub umowy o dofinansowanie Projektu, [w takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje prawo do zwiększenia wynagrodzenia umownego]. Konieczność wprowadzenia zmian zostanie stwierdzona protokołem konieczności podpisanym przez obie Strony, zawierającym uzasadnienie faktyczne dla wprowadzenia zmiany oraz wskazanie okresu o jaki nastąpić ma wydłużenie lub skrócenie terminu wykonania Przedmiotu umowy. c)	zmiany terminów określonych w Umowie, w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności leżących poza kontrolą Wykonawcy i skutkujących niemożnością dotrzymania wskazanego terminu wykonania Umowy, tj. w przypadku wystąpienia takich okoliczności, dla których możliwe jest przedstawienie obiektywnego dowodu, że Wykonawca nie miał wpływu zarówno na możliwość ich przewidzenia i/lub wystąpienia, jak i zapobieżenia ich oddziaływaniu; w szczególności zmiana terminu jest dopuszczalna w przypadku: - opóźnienia w wydaniu decyzji administracyjnych niezbędnych dla realizacji Projektu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, - zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na wykonanie Projektu, - zmiany osoby o której mowa w § 4 ust. 1 pod warunkiem wskazania osoby na zastępstwo posiadającej co najmniej takie same lub wyższe kwalifikacje i doświadczenie określone w ofercie Wykonawcy. 3.	Stosownie do treści art. 142 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia umownego w następujących przypadkach: a)	zmiany stawki podatku od towarów i usług, b)	zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c)	zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. 4.	W sytuacji wystąpienia okoliczności o których mowa w ust. 3 Wykonawca uprawniony jest do złożenia wniosku o zmianę Umowy w zakresie wynagrodzenia od dnia wejścia w życie przepisów określających zdarzenia o których mowa w ust. 3 powyżej. 5.	Wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany Umowy musi zawierać uzasadnienie faktyczne, wskazanie podstawy prawnej, a w przypadku wniosku o zmianę Umowy w zakresie wynagrodzenia - dokładne wyliczenie dodatkowego wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 6.	Wszelkie zmiany Umowy dla swojej ważności wymagają zachowania formy pisemnej.
Data: 2017-11-22, godzina: 12:00,
1.	Zamówienie jest dofinansowane: 1)	ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, oś priorytetowa VIII, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury; 2)	z budżetu Województwa Lubelskiego w ramach dotacji celowej. 2.	Zamawiający zaleca, aby przed złożeniem oferty Wykonawca zapoznał się ze stanem faktycznym obiektów objętych projektem oraz dokumentacją projektową dostępną w siedzibie Zamawiającego.
Część nr: 1 Nazwa: Zarządzanie projektem: Inwestor zastępczy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zarządzanie projektem: Inwestor zastępczy obejmuje między innymi świadczenie następujących usług: a)	zapoznanie się z dokumentacją projektową w każdej z branż; b)	przygotowanie i organizacja procesu budowlanego; c)	przekazanie wykonawcom kompletnej dokumentacji oraz terenu budowy; d)	nadzór inwestorski, konserwatorski i archeologiczny przy realizacji Inwestycji, w tym nad wszystkimi branżami, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym szczególności: o	ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146 ze zm.); o	ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ); o	ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z późn. zm.); o	rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011), a w przypadku wyrobów budowlanych - również zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, o	rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2017 r., poz. 1265); e)	kierowanie, koordynację realizacji, oraz rozliczanie kontraktów w przedmiocie wykonania inwestycji w ramach projektu, zgodnie z przepisami i zasadami prawa polskiego i Unii Europejskiej, a także udzielanymi na ich podstawie wytycznymi, opiniami, instrukcjami Instytucji Zarządzającej, w szczególności dotyczącymi procedur i standardów realizacji inwestycji, współfinansowanych z Programu Infrastruktura i Środowisko (http://www.pois.gov.pl/) f)	wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych, g)	żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, h)	wstrzymanie robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę, i)	nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przez wszystkich uczestników procesu realizacji Inwestycji, w rozumieniu wymagań stawianych przez prawo budowlane i inne obowiązujące przepisy, podczas całego procesu realizacji Inwestycji; j)	przygotowanie i koordynacja sposobu rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych na dostawę energii elektrycznej, wody, gazu itp. niezbędnych do wykonania zadania inwestycyjnego; k)	sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych Zadania Inwestycyjnego pod względem merytorycznym i rachunkowym; l)	inicjowanie wprowadzania zmian do treści umów zawartych z wykonawcami Inwestycji przez przygotowywanie stosownych aneksów do tych umów, w związku ze zmianami warunków określonych w umowach; m)	prowadzenie narad roboczych na terenie budowy Inwestycji z udziałem Inwestora nie rzadziej niż raz w tygodniu; n)	przeprowadzanie odbiorów i rozliczeń częściowych realizacji Zadania Inwestycyjnego; o)	przeprowadzanie odbiorów dostaw, wyposażenia oraz aranżacji wnętrz i wystaw wykonanie przez Generalnego Wykonawcę robót budowlanych; p)	przygotowanie materiałów do odbioru końcowego Inwestycji, powiadomienie wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego o terminie odbioru końcowego Inwestycji oraz dokonanie odbioru końcowego Inwestycji; q)	uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień oraz stanowisk organów administracyjnych po zakończeniu procesu inwestycyjnego; r)	przekazanie Zadania Inwestycyjnego wraz z kompletem niezbędnych dokumentów w stanie faktycznym i prawnym zdatnym do natychmiastowego rozpoczęcia użytkowania; s)	odbiór dostaw lub usług (w tym odbiory inspektorów w poszczególnych branżach); t)	organizacja i prowadzenie, na wniosek kierownika budowy, odbiorów: robót zanikających, odbiorów częściowych, odbiorów końcowych, odbiorów pogwarancyjnych; u)	opiniowanie rozwiązań technicznych i kosztowych wynikających z rysunków warsztatowych (sporządzanych przez Wykonawcę robót) i nadzorów autorskich (sporządzanych przez Projektanta) i przekazywanie opinii do decyzji Inwestora; v)	archiwizacja protokołów z narad roboczych, korespondencji i dokumentacji, a następnie przekazanie ich Inwestorowi Bezpośredniemu w stanie kompletnym po zakończeniu Inwestycji lub rozwiązaniu niniejszej umowy; w)	przygotowanie i opiniowanie wniosków o roboty zamienne, roboty zaniechane i roboty dodatkowe; x)	rozliczenie końcowe Zadania Inwestycyjnego wraz z przygotowaniem dokumentów do przejęcia środków trwałych; y)	występowanie w imieniu Inwestora Bezpośredniego przed organami administracji i przed sądami powszechnymi w sprawach wynikających z realizacji Zadań Inwestycyjnych; z)	opiniowanie z zakresie merytorycznym aneksów do umowy na roboty budowlane i dostawy wraz z montażem, czuwanie nad realizacją umów w szczególności w zakresie : kar umownych, odszkodowań, podwykonawstwa, obowiązków gwarancyjnych, aa)	naliczanie w imieniu Inwestora Bezpośredniego kar umownych lub odszkodowań od wykonawców oraz dostawców i niezwłoczne przekazywanie ich Inwestorowi Bezpośredniemu; bb)	uzyskanie pozwoleń na użytkowanie obiektów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami; cc)	działanie na podstawie pełnomocnictwa w postępowaniach administracyjnych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71247000-1, 71248000-8, 71540000-5, 71520000-9, 79421000-1, 71630000-3, 71541000-2
Część nr: 2 Nazwa: Zarządzanie projektem: rozliczenia rzeczowo - finansowe
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zarządzanie projektem: rozliczenia rzeczowo - finansowe obejmuje między innymi świadczenie następujących usług: a)	opracowania i aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji projektu; b)	opracowania i aktualizacji harmonogramu technicznego realizacji projektu (dostawy, odbiory); c)	opracowania dokumentacji polityki rachunkowości projektu; d)	przygotowania na potrzeby Zamawiającego projektów wniosków o płatność i dokonanie rozliczeń do Instytucji Pośredniczącej wraz z skompletowaniem, weryfikacją i przygotowaniem oraz przekazaniem do Zamawiającego kompletu dokumentów niezbędnych do złożenia wniosków o płatność i rozliczenie; e)	wsparcie w zarządzaniu obiegiem dokumentacji finansowej w projekcie; f)	dokonywanie opisów dokumentacji finansowej projektu; g)	weryfikacja dokumentacji finansowej będącej podstawą dokonania płatności przez zamawiającego na rzecz podmiotów zewnętrznych; h)	wnioskowanie do Zamawiającego o ewentualne zmiany w harmonogramie finansowym lub rzeczowym projektu wraz z propozycją i uzasadnieniem zmiany; zmiana i aktualizacja Harmonogramu wymaga zgody Zamawiającego; Wykonawca związany jest wytycznymi, uwagami i zastrzeżeniami Zamawiającego w zakresie zmian Harmonogramu; i)	analizy wykonania budżetu w trakcie realizacji Projektu; j)	analizy wykonania budżetu Projektu po zakończeniu realizacji Projektu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79211000-6, 79212500-8, 79212100-4, 71248000-8, 79421000-1
INNE PRZETARGI KAZIMIERZ DOLNY
Pobieranie w imieniu Gminy Kazimierz Dolny opłat parkingowych
więcej: przetargi KAZIMIERZ DOLNY »
"Nadzór nad robotami budowlano-montażowymi dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kąclowa w ramach projektu "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kąclowa wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej - etap I"
Usługa polegająca na sprawowaniu nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji pn. "Rozbudowa i Modernizacja Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej"
Pełnienie usługi Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji pn: przebudowa i doposażenie budynku "A" i "B" warsztatów szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu Zespołu Szkół Mechaniczno - Energetycznych w Olsztynie przy ul. Piłsudskiego 61
"Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego" dla zadania "Rozbudowa i przebudowa szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z budową wewnętrznych instalacji (elektryczna w tym zasilanie i oświetlenie, telefoniczna, internetowa, odgromowa, gazowa, gazów medycznych, wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, wodociągowa, przeciwpożarowa, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, klimatyzacji) wraz z układem komunikacji wewnętrznej obejmującym ciąg pieszo - jezdny, drogę pożarową, utwardzenia terenu i dojścia wraz z rozbudową instalacji zewnętrznych (wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ciepłownicza, gazowa, gazów medycznych, elektroenergetyczna, techniczna) na działce 12/6 i części działek nr 12/5 i 12/10, obręb 0001 Dąbrowa Tarnowska, jedn. ewid. Dąbrowa Tarnowska" w ramach projektu pn. "Inwestycje w infrastrukturę Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej w celu poprawy jakości oraz dostępności świadczonych usług" dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym - spr. - procedura powtórzona.
Pełnienie nadzoru inwestorskiego inwestycji pn. "Zakończenie prac konserwatorsko- remontowych w kościele p. w. Św. Doroty z Wolanowa wraz z zakupem i montażem organów w Kościele z Wolanowa oraz wykonaniem i montażem dzwonów w Dzwonnicy z Wielgiego" realizowanej w ramach projektu "Wokół wiejskiej zagrody, modernizacja i renowacja krajobrazu kulturowego prezentowanego w Muzeum Wsi Radomskiej"
więcej: Usługi zarządzania budową »