Source: http://ilowa.info.pl/zamowienia_publiczne/11/110/Poprawa_infrastruktury_edukacji_przedszkolnej_w_Gminie_Ilowa/
Timestamp: 2019-06-25 09:54:08
Legal References Found: art. 12
 art. 86
 art. 24
 art. 45
 art. 45
 art. 6
 art. 26
 art. 25
 art. 25
 art. 87
 art. 89
 art. 46
 art. 144

Document Content:
Nr UZP: 529583-N-2019
Termin składania ofert / wniosków: 2019-04-26 12:00:00
Termin otwarcia ofert / wniosków: 2019-04-26 12:15:00
Ogłoszono dnia: 2019-03-26 przez Wojciech Kaczmarski
Ogłoszenie nr 529583-N-2019 z dnia 2019-03-26 r.
Gmina Iłowa: Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa
Numer referencyjny: IZP-I.271.2.2019
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dokończenie realizacji zadania „Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. 2. W zakres inwestycji wchodzi: 1) wykonanie robót budowlanych jako kontynuacji rozpoczętej budowy budynku przedszkola wraz z uzyskaniem przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku przedszkola publicznego w Iłowej, jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego, ogrodzonego, zamykanego z miejscami na gromadzenie odpadów, ogrodzeniem całego terenu przedszkola z furtką wejściową oraz bramą wjazdową i zagospodarowania całego terenu na działce nr 635/2; 636, 633 jednostka ewidencyjna 081004_4, obręb nr 0001 przy ul. Chrobrego; Szczegóły rozwiązań zawarte zostały w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ oraz przedmiarze stanowiącym załącznik nr 9, 10 i 11 do SIWZ 2) wykonanie instalacji audiowizualnej i komputerowej umożliwiającej montaż i uruchomienie urządzeń multimedialnych i komputerowych w standardzie Full HD; Schemat rozmieszczenia urządzeń multimedialnych i stanowisk komputerowych wskazano w załączniku nr 14 do SIWZ
Określenie warunków: W zakresie zdolności technicznej warunek zostanie spełniony, o ile Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej: a) w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli czas prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną, polegające na budowie, rozbudowie, nadbudowie lub przebudowie budynku o wartości robót nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion złotych). W przypadku wartości wskazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przyjmie przelicznik wg średniego kursu NBP z dnia wszczęcia niniejszego postępowania. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu na rzecz, którego roboty budowlane były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. W zakresie zdolności zawodowej warunek zostanie spełniony, o ile Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej następującymi osobami: a) kierownik budowy – osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, upoważniające do kierowania robotami objętymi przedmiotowym zamówieniem; posiadająca doświadczenie zawodowe na co najmniej jednej zrealizowanej inwestycji, która polegała na budowie, rozbudowie, nadbudowie lub przebudowie budynku. Osoba ta powinna posiadać aktualny wpis do Izby samorządu zawodowego. Zamawiający dopuszcza poszerzenie zespołu o inne osoby w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia. Zamawiający określając wymogi dla potencjału kadrowego w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2017r. poz. 1332) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. Nr 63 poz. 65).
Wykonawca BEZ WEZWANIA ZAMAWIAJĄCEGO zobowiązany jest w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert) przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
1. Zamawiający, zgodnie z art. 45 ustawy Pzp, żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy PLN). 2. Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wpłaty pieniężnej należy dokonać przelewem na konto Zamawiającego nr: Nr: 50 9658 0006 0000 1443 2007 0004, z dopiskiem „Wadium – „Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa” 4. Jeśli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Wykonawca załączy do oferty oryginał lub kserokopię dowodu wniesienia wadium (dokonania przelewu bankowego) poświadczoną za zgodność z oryginałem. 5. Jeśli wadium zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu, to do oferty należy załączyć kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, natomiast oryginał należy załączyć do oferty w odrębnej kopercie w sposób umożliwiający zwrot. W przypadku niezastosowania się do powyższego, zwrot oryginału będzie niemożliwy. 6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, dokumenty te powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać co najmniej: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta poręczenia/gwarancji (Zamawiającego), poręczyciela/gwaranta oraz wskazanie ich siedzib; Beneficjentem poręczenia/gwarancji (Zamawiającym) jest Gmina Iłowa, ul. Żeromskiego 27, 68-120 Iłowa, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem/gwarancją, 3) kwotę wadium, 4) termin ważności poręczenia/gwarancji – nie krótszy niż termin związania ofertą, 5) zobowiązanie poręczyciela/gwaranta do zapłacenia kwoty wadium bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacji, jeżeli Wykonawca: 5.1) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, 5.2) którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie: b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 6) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 7. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, Zamawiający nie uzna dokumentów, które nie spełniają wymagań, o których mowa w ust. 6. 8. Wniesione wadium musi zabezpieczać ofertę Wykonawcy przez cały okres związania ofertą. 9. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 10. Zamawiający zatrzyma wadium, lub dokona jego zwrotu na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.
1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną w prowadzone do treści zawieranej umowy określone zostały w załączniku nr 7 do SIWZ – Projekt umowy. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: 1) Zmiana terminu realizacji zamówienia spowodowana w przypadku: a) warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB, w szczególności gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi i inne klęski żywiołowe np. powodzie, obfite opady śniegu; b) prowadzenia wykopalisk archeologicznych w związku, ze znaleziskami w trakcie prowadzenia robót; c) odkrycia na terenie budowy broni, bomb, niewybuchów lub innych materiałów wybuchowych oraz przedmiotów o znaczeniu archeologicznym i historycznym, d) jeżeli Wykonawca złoży wniosek o zmianę terminu wykonania umowy, a zmiana jest korzystna dla Zamawiającego - termin realizacji może zostać zmieniony w sposób uzgodniony pomiędzy stronami, e) jeżeli wystąpią znacząco odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu, kurzawka itp.), warunki terenowe w szczególności podziemne urządzenia lub niezinwentaryzowane obiekty budowlane itp., uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy - termin realizacji może zostać przesunięty o czas niezbędny do wykonania prac wynikających z nowych warunków, f) wykrycia instalacji, urządzeń lub budowli podziemnych nie ujętych w dokumentacji projektowej i nie zinwentaryzowanych przez właścicieli i gestorów instalacji i urządzeń, a wymagających przebudowy w związku z wykonaniem przedmiotu umowy, g) zmianą przepisów prawa, mających wpływ na termin wykonania robót lub sposób prowadzenia robót, Termin zostanie wydłużony tylko o czas trwania przeszkody. Zmiana terminu realizacji robót budowlanych w przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w pkt 1) możliwa będzie tylko, jeżeli zmianie ulegną terminy realizacji zadania uwzględnione w dokumentacji aplikacyjnej i w umowie o dofinansowanie (w tym wydłużenie terminu realizacji zadania) - termin zakończenia może zostać zmieniony o czas wynikający z uzyskanej przez Zamawiającego zgody na zmianę terminu, Zmiana terminu realizacji nie będzie powodowała zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, 2) Zmiany osobowe: a) zmiany osób realizujących zamówienie, pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ; b) zmiany osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych; c) zmiana Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tożsamą wiedzę i doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania Zamówienia a także jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, nie gorszej niż dotychczasowy podwykonawca, d) Zmiana kierownika budowy na wniosek Zamawiającego, jeżeli uzna, że nie wykonuje on należycie swoich obowiązków. Wykonawca zobowiązany jest wówczas dokonać zmiany kierownika budowy (przy zachowaniu wymagań określonych w SIWZ) w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego. 3) Inne zmiany: a) w każdym przypadku gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego; b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie rzeczowo–finansowym. 3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią listę zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 4. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien jest pisemnie poinformować Zamawiającego. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień umowy innych, niż określone w ust. 2 pkt 1-3 niniejszego Rozdziału w sytuacjach mających charakter zmian nieistotnych. 6. Ustala się, iż nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp, w szczególności: a) zmiana danych teleadresowych zawartych w ofercie i umowie; b) zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7. Zaistniałe okoliczności, o których mowa w ust. 6 nie wymaga sporządzenia pisemnego aneksu, a jedynie niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej strony.
SIWZ - Przedszkole - dokończenie (PDF, 368.8 KiB) Data publikacji: 2019-03-26 | Data wytworzenia informacji: 2019-03-26	| złożone: 2019-03-26
Załącznik nr 1 do SIWZ - Przedszkole - dokończenie (ODT, 14.8 KiB) Data publikacji: 2019-03-26 | Data wytworzenia informacji: 2019-03-26	| złożone: 2019-03-26
Załącznik nr 2 do SIWZ - Przedszkole - dokończenie (ODT, 11.6 KiB) Data publikacji: 2019-03-26 | Data wytworzenia informacji: 2019-03-26	| złożone: 2019-03-26
Załącznik nr 3 do SIWZ - Przedszkole - dokończenie (ODT, 11.9 KiB) Data publikacji: 2019-03-26 | Data wytworzenia informacji: 2019-03-26	| złożone: 2019-03-26
Załącznik nr 4 do SIWZ - Przedszkole - dokończenie (ODT, 16.3 KiB) Data publikacji: 2019-03-26 | Data wytworzenia informacji: 2019-03-26	| złożone: 2019-03-26
Załącznik nr 5 do SIWZ - Przedszkole - dokończenie (ODT, 12.1 KiB) Data publikacji: 2019-03-26 | Data wytworzenia informacji: 2019-03-26	| złożone: 2019-03-26
Załącznik nr 6 do SIWZ - Przedszkole - dokończenie (ODT, 13.1 KiB) Data publikacji: 2019-03-26 | Data wytworzenia informacji: 2019-03-26	| złożone: 2019-03-26
Załącznik nr 7 do SIWZ - Przedszkole - dokończenie (PDF, 364.8 KiB) Data publikacji: 2019-03-26 | Data wytworzenia informacji: 2019-03-26	| złożone: 2019-03-26
Załącznik nr 8 do SIWZ - Przedszkole - dokończenie (ZIP, 3.5 MiB) Data publikacji: 2019-03-26 | Data wytworzenia informacji: 2019-03-26	| złożone: 2019-03-26
Załącznik nr 8 do SIWZ - Przedszkole - dokończenie (ZIP, 188.7 KiB) Data publikacji: 2019-03-26 | Data wytworzenia informacji: 2019-03-26	| złożone: 2019-03-26
Załącznik nr 8 do SIWZ - Przedszkole - dokończenie (ZIP, 3.1 MiB) Data publikacji: 2019-03-26 | Data wytworzenia informacji: 2019-03-26	| złożone: 2019-03-26
Załącznik nr 8 do SIWZ - Przedszkole - dokończenie (ZIP, 2.1 MiB) Data publikacji: 2019-03-26 | Data wytworzenia informacji: 2019-03-26	| złożone: 2019-03-26
Załącznik nr 8 do SIWZ - Przedszkole - dokończenie (ZIP, 4.5 MiB) Data publikacji: 2019-03-26 | Data wytworzenia informacji: 2019-03-26	| złożone: 2019-03-26
Załącznik nr 8 do SIWZ - Przedszkole - dokończenie (ZIP, 3 MiB) Data publikacji: 2019-03-26 | Data wytworzenia informacji: 2019-03-26	| złożone: 2019-03-26
Załącznik nr 9 do SIWZ - Przedszkole - dokończenie (PDF, 316.4 KiB) Data publikacji: 2019-03-26 | Data wytworzenia informacji: 2019-03-26	| złożone: 2019-03-26
Załącznik nr 11 do SIWZ - Przedszkole - dokończenie (PDF, 377.3 KiB) Data publikacji: 2019-03-26 | Data wytworzenia informacji: 2019-03-26	| złożone: 2019-03-26
Załącznik nr 14 do SIWZ - Przedszkole - dokończenie (JPG, 2.1 MiB) Data publikacji: 2019-03-26 | Data wytworzenia informacji: 2019-03-26	| złożone: 2019-03-26
Załącznik nr 15 do SIWZ - Przedszkole - dokończenie (DOCX, 27.9 KiB) Data publikacji: 2019-03-26 | Data wytworzenia informacji: 2019-03-26	| złożone: 2019-03-26
Ogłoszenie o zamówieniu - Przedszkole - dokończenie (PDF, 254.7 KiB) Data publikacji: 2019-03-26 | Data wytworzenia informacji: 2019-03-26	| złożone: 2019-03-26
Załącznik nr 12 do SIWZ - STWiORB cz.1 (PDF, 8.1 MiB) Data publikacji: 2019-03-26 | Data wytworzenia informacji: 2019-03-26
Załącznik nr 12 do SIWZ - STWiORB cz.2 (PDF, 6.5 MiB) Data publikacji: 2019-03-26 | Data wytworzenia informacji: 2019-03-26	| złożone: 2019-03-26
Załącznik nr 12 do SIWZ - STWiORB cz.3 (PDF, 5.8 MiB) Data publikacji: 2019-03-26 | Data wytworzenia informacji: 2019-03-26	| złożone: 2019-03-26
Załącznik nr 12 do SIWZ - STWiORB cz.4 (PDF, 6.2 MiB) Data publikacji: 2019-03-26 | Data wytworzenia informacji: 2019-03-26	| złożone: 2019-03-26
Załącznik nr 12 do SIWZ - STWiORB cz.5 (PDF, 6 MiB) Data publikacji: 2019-03-26 | Data wytworzenia informacji: 2019-03-26	| złożone: 2019-03-26
Załącznik nr 12 do SIWZ - STWiORB cz.6 (PDF, 5.1 MiB) Data publikacji: 2019-03-26 | Data wytworzenia informacji: 2019-03-26	| złożone: 2019-03-26
Załącznik nr 13 do SIWZ - Przedszkole - dokończenie (ZIP, 9.1 MiB) Data publikacji: 2019-03-26 | Data wytworzenia informacji: 2019-03-26
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - Przedszkole - dokończenie (PDF, 120.5 KiB) Data publikacji: 2019-04-03 | Data wytworzenia informacji: 2019-04-03
Zmiana SIWZ - Przedszkole - dokończenie (PDF, 142.1 KiB) Data publikacji: 2019-04-03 | Data wytworzenia informacji: 2019-04-03
Załącznik nr 10 do SIWZ - Przedszkole - dokończenie (PDF, 351.4 KiB) Data publikacji: 2019-04-03 | Data wytworzenia informacji: 2019-04-03
Pytanie i odpwoedź 2 (PDF, 246.3 KiB) Data publikacji: 2019-04-09 | Data wytworzenia informacji: 2019-04-09	| złożone: 2019-04-09
Załącznik nr 16 do SIWZ - Przedszkole - dokończenie (ZIP, 2.7 MiB) Data publikacji: 2019-04-09 | Data wytworzenia informacji: 2019-04-09	| złożone: 2019-04-09
Pytanie i odpowiedź (PDF, 399 KiB) Data publikacji: 2019-04-12 | Data wytworzenia informacji: 2019-04-12	| złożone: 2019-04-12
Karty doborowe urządzeń (ZIP, 3.6 MiB) Data publikacji: 2019-04-16 | Data wytworzenia informacji: 2019-04-16	| złożone: 2019-04-16
Zestawienie materiałów do układu LW1 (XLSX, 10.7 KiB) Data publikacji: 2019-04-16 | Data wytworzenia informacji: 2019-04-16	| złożone: 2019-04-16
Pytanie i odpowiedź 3 (PDF, 465.9 KiB) Data publikacji: 2019-04-16 | Data wytworzenia informacji: 2019-04-16
Zmiana SIWZ 3 - Przedszkole - dokończenie (PDF, 141.4 KiB) Data publikacji: 2019-04-16 | Data wytworzenia informacji: 2019-04-16
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 2 (PDF, 120.6 KiB) Data publikacji: 2019-04-16 | Data wytworzenia informacji: 2019-04-16
Pytanie i odpowiedź 4 (PDF, 251.5 KiB) Data publikacji: 2019-04-18 | Data wytworzenia informacji: 2019-04-18
Wytyczne ENEA dot. przebudowy przyłącza energetycznego (PDF, 537.1 KiB) Data publikacji: 2019-04-18 | Data wytworzenia informacji: 2019-04-18
Zmiana SIWZ 4 - Przedszkole - dokończenie (PDF, 141.4 KiB) Data publikacji: 2019-04-19 | Data wytworzenia informacji: 2019-04-19
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 3 - Przedszkole - dokończenie (PDF, 120.6 KiB) Data publikacji: 2019-04-19 | Data wytworzenia informacji: 2019-04-19
Pytanie i odpowiedź 4 (PDF, 230 KiB) Data publikacji: 2019-04-19 | Data wytworzenia informacji: 2019-04-19
Projekt wykonawczy - PZT (ZIP, 4.5 MiB) Data publikacji: 2019-04-19 | Data wytworzenia informacji: 2019-04-19
Projekt wykonawczy - Architektura cz. 1 (ZIP, 5.9 MiB) Data publikacji: 2019-04-19 | Data wytworzenia informacji: 2019-04-19
Projekt wykonawczy - Architektura cz. 2 (ZIP, 2.5 MiB) Data publikacji: 2019-04-19 | Data wytworzenia informacji: 2019-04-19
Projekt wykonawczy - Architektura cz. 3 (ZIP, 5.5 MiB) Data publikacji: 2019-04-19 | Data wytworzenia informacji: 2019-04-19
Projekt wykonawczy - Elektryka (ZIP, 6.9 MiB) Data publikacji: 2019-04-19 | Data wytworzenia informacji: 2019-04-19
Projekt wykonawczy - Drogowa (ZIP, 3 MiB) Data publikacji: 2019-04-19 | Data wytworzenia informacji: 2019-04-19
Projekt wykonawczy - wod-kan (ZIP, 1.6 MiB) Data publikacji: 2019-04-19 | Data wytworzenia informacji: 2019-04-19
Projekt wykonawczy - instalacje grzewcze (ZIP, 2.8 MiB) Data publikacji: 2019-04-19 | Data wytworzenia informacji: 2019-04-19
Projekt wykonawczy - wentylacja (ZIP, 6.6 MiB) Data publikacji: 2019-04-19 | Data wytworzenia informacji: 2019-04-19
Informacja z otwarcia ofert - Przedszkole - dokończenie (PDF, 281.8 KiB) Data publikacji: 2019-04-26 | Data wytworzenia informacji: 2019-04-26
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przedszkole II etap (PDF, 601.8 KiB) Data publikacji: 2019-05-10 | Data wytworzenia informacji: 2019-05-10