Source: http://www.firmybudowlane.pl/przetargi-budowlane/przetarg,456694.html
Timestamp: 2019-10-19 22:58:20
Legal References Found: art. 22
 art. 12
 art. 20
 art. 86
 art. 24
 art. 144
 art. 144

Document Content:
Przetarg - Przebudowa ul. Zielony Rynek wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Wetmańskiego i ul. Zwycięstwa oraz utwardzenie placu przy cmentarzu parafialnym w Poniatowie - FirmyBudowlane.pl
Jesteś w: Firmy Budowlane.pl / Przetargi budowlane / Roboty budowlane / Przebudowa ul. Zielony Rynek wraz z miejscami parkingowymi p...
Przebudowa ul. Zielony Rynek wraz z miejscami parkingowymi p...
Przebudowa ul. Zielony Rynek wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Wetmańskiego i ul. Zwycięstwa oraz utwardzenie placu przy cmentarzu parafialnym w Poniatowie
Numer referencyjny: GKMiZP.271.2.19.2017
1 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Zielony Rynek wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Wetmańskiego i ul. Zwycięstwa oraz utwardzenie placu przy cmentarzu parafialnym w Poniatowie. Zakres inwestycji obejmuje: 1)	Przebudowę ul. Zielony Rynek wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Wetmańskiego. Inwestycja polega na wykonaniu parkingu przy ul. Wetmańskiego w Żurominie, ułożeniu nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych na istniejącej nawierzchni ul. Zielony Rynek w Żurominie dł.85 m oraz wykonaniu chodnika na odcinku 54m przy ul. Wetmańskiego w Żurominie. Zakres robót obejmuje między innymi: - roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, inwentaryzacja powykonawcza, rozebranie krawężników, rozebranie ław pod krawężniki, rozebranie nawierzchni, rozebranie chodników) - krawężniki i oporniki - wykonanie konstrukcji chodnika (podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna gr. 15 cm, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej - wykonanie parkingu (podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna gr. 8 cm, podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna gr. 15 cm, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej) - wykonanie nawierzchni (podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna gr. 20 cm, podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna gr. 15 cm; nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych- warstwa wiążąca asfaltowa gr. 6 cm, nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa gr. 4 cm Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SIWZ: Zał. Nr 1a do SIWZ - Przedmiar robót Zał. Nr 2a do SIWZ - Mapka z zakresem planowanej inwestycji Zał. Nr 3 do SIWZ - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Zał. Nr 4a do SIWZ - Projekt budowlano - wykonawczy 2)	Budowę miejsc parkingowych przy ul. Zwycięstwa w Żurominie Zakres robót obejmuje między innymi: - Wykonanie podbudowy (wycinka drzew, wykonanie koryta, wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm.) - wykonanie nawierzchni (podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna gr. 15 cm, podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna gr. 8 cm, krawężniki betonowe, nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych gr. 10 cm Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SIWZ: Zał. Nr 1b do SIWZ - Przedmiar robót Zał. Nr 2b do SIWZ - Mapka z zakresem planowanej inwestycji Zał. Nr 3 do SIWZ - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Zał. Nr 4b do SIWZ - Przekrój konstrukcyjny 3)	Utwardzenie placu przy cmentarzu parafialnym w Poniatowie. Inwestycja polega na wykonaniu chodnika szerokości 2,5 m (powierzchnia 90 m2) oraz utwardzeniu placu przy cmentarzu parafialnym w Poniatowie (powierzchnia 715 m2). Zakres robót obejmuje między innymi: - roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, inwentaryzacja powykonawcza, rozebranie krawężników) - korytowanie - wykonanie chodnika (podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gr. 10 cm; nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej, kolor szary) - utwardzenie placu (warstwa odcinająca gr. 10 cm, podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna gr. 20 cm, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo -piaskowej) - krawężniki, obrzeża - regulacja wysokościowa , roboty wykończeniowe - inżynieria ruchu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SIWZ: Zał. Nr 1c do SIWZ - Przedmiar robót Zał. Nr 3 do SIWZ - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Zał. Nr 4c do SIWZ - Projekt wykonawczy Wspólny Słownik Zamówień Główny kod (CPV) 45233123-7 2 Roboty będące przedmiotem umowy należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z przedmiarem robót, specyfikacją techniczną, projektem budowlano - wykonawczymi oraz obowiązującymi polskimi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót. 3 Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. 4 Wymagany minimalny okres gwarancji na wykonane roboty budowlane wynosi 36 miesięcy. 5 Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji. 6 Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania użytkowników drogi o długości odcinka, na którym prowadzone będą roboty oraz konieczności przestrzegania tymczasowych warunków ruchu. Oznakowanie powinno być zgodne z projektem czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót inwestycyjnych. Koszty przygotowania projektu czasowej organizacji ruchu obciążają wykonawcę. 7 Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka, na którym wykonywane są roboty od chwili rozpoczęcia robót aż do zakończenia realizacji inwestycji (zakończonej protokołem odbioru) odpowiedzialny będzie Wykonawca. 8 W przypadku gdyby w dokumentacji przetargowej (w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, SIWZ) Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów należy to traktować wyłącznie jako rozwiązanie przykładowe określające standard odnośnie minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oczekiwanych materiałów i urządzeń a Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń, produktów równoważnych. Wszystkie materiały, urządzenia czy rozwiązania równoważne w stosunku do materiału, urządzenia, produktu wskazanego jako przykładowy muszą być co najmniej tej samej wytrzymałości, trwałości, co najmniej o parametrach technicznych materiałów i urządzeń jeśli zostały określone w dokumentacji projektowej, muszą posiadać stosowne atesty, aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania, muszą spełniać te same funkcje, wymagania bezpieczeństwa, konstrukcji. Do wykonawcy należy potwierdzenie równoważności. Zaproponowane materiały równoważne będą akceptowane przez zamawiającego lub Inspektora nadzoru i projektanta. 9 WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ 9.1 Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: Dot. przebudowy ul. Zielony Rynek wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Wetmańskiego - roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, roboty rozbiórkowe) - krawężniki i oporniki - wykonanie konstrukcji chodnika (podbudowa, nawierzchnia) - wykonanie parkingu (podbudowa, nawierzchnia) - wykonanie nawierzchni (podbudowa, nawierzchnia) - kierowanie pojazdami, - obsługa maszyn budowlanych, - wykonanie innych czynności (prac fizycznych) związanych z wykonaniem bezpośrednio prac budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. Dot. budowy miejsc parkingowych przy ul. Zwycięstwa w Żurominie - Wykonanie podbudowy (wycinka drzew, wykonanie koryta, wykonanie warstwy odsączającej) - wykonanie nawierzchni (podbudowa, krawężniki betonowe, nawierzchnia) - kierowanie pojazdami, - obsługa maszyn budowlanych, - wykonanie innych czynności (prac fizycznych) związanych z wykonaniem bezpośrednio prac budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. Dot. utwardzenia placu przy cmentarzu parafialnym w Poniatowie - roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, roboty rozbiórkowe) - korytowanie - wykonanie chodnika (podbudowa, nawierzchnia) - utwardzenie placu (warstwa odcinająca, podbudowa, nawierzchnia) - krawężniki, obrzeża - regulacja wysokościowa , roboty wykończeniowe - inżynieria ruchu - kierowanie pojazdami, - obsługa maszyn budowlanych, - wykonanie innych czynności (prac fizycznych) związanych z wykonaniem bezpośrednio prac budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. Wymóg nie dotyczy czynności wykonywanych przez osoby kierujące budową: kierownika budowy, kierownika robót oraz innych osób pełniących samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie; dostawców materiałów budowlanych. Zamawiający wymaga aby Wykonawca lub podwykonawca zatrudnił w/w osoby na okres od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia; w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na to miejsce innej osoby. 9.2 W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 9.1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a)	żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b)	żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c)	przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 9.3 Wykonawca lub podwykonawca w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wykaz osób, które będą wykonywać czynności określone w pkt 9.1 wraz z oświadczeniem, że wymienione osoby są zatrudnione w sposób określony w art. 22 Â§ 1 ustawy Kodeks pracy.	O każdorazowej zmianie wskazanych w wykazie osób (aktualizacji) Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego na piśmie przed wprowadzeniem pracownika na budowę. 9.4 W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 9.1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: - oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 9.5 Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 9.1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego (wzór umowy Załącznik nr 10 do SIWZ). Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 9.1 czynności. 9.6 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
a)	Zamawiający wymaga aby Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej: - 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni min 500 m2, oraz - 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu nawierzchni asfaltowej o powierzchni min 300 m2, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia warunek mogą spełniać łącznie. W przypadku gdy ww. zakres robót budowlanych będzie stanowił część robót o szerszym zakresie wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo roboty budowlane niezbędne do wykazania spełniania w/w warunku. b) Zamawiający wymaga aby Wykonawca skierował do realizacji zamówienia osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami: - 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej - pełniącą funkcję Kierownika robót Przez w/w uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278). Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadające w/w/ uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych tj. m.in. w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2016r., poz. 65) oraz w rozumieniu art. 20 a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa(Dz. U. z 2014 r., poz. 1946).
1)	Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 2)	Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, przekazał Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP - wg wzoru stanowiącego załączniku nr 11 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody (dokumenty bądź informacje potwierdzające), że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 2. Inne dokumenty, które należy dołączyć do oferty: 1)	Kosztorys ofertowy: 2)	Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów 3)	W przypadku złożenia oferty wspólnej - pełnomocnictwo udzielone liderowi 4)	Zobowiązanie podmiotu trzeciego - jeśli dotyczy - Załącznik nr 12 do SIWZ
1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach wystąpienia okoliczności: 1) w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy - zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy wynikające np. z wprowadzonych zmian w dokumentacji technicznej, z obniżeniem wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia; Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia: w tym prawo do odszkodowania, 2) w zakresie dotyczącym zmiany sposobu spełnienia świadczenia w przypadku stwierdzenia konieczności: - zmiany materiałów budowlanych oraz technologii wykonania robót w sytuacji gdy wykorzystanie materiałów budowlanych wskazanych w SIWZ lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanie się niemożliwe, bądź w przypadku pojawienia się na rynku materiałów lub technologii nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia, - zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w SIWZ lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy lub w przypadkach będących następstwem usunięcia wad. 3) w przypadku zmiany zakresu i sposobu wykonania zamówienia spowodowane zmianą dokumentacji technicznej; 4) w zakresie dotyczącym zmiany wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT; Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione w stosunku wynikającym ze zmienionej stawki podatku od towarów i usług (VAT) 5) zmiana personelu nadzorującego roboty; 6) zmiana podwykonawców, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy po uprzedniej akceptacji zamawiającego. 7) zmiany terminów płatności - bez zmiany wynagrodzenia; 8) w zakresie dotyczącym zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadkach: a) ujawnienia wad dokumentacji uniemożliwiających prawidłowe wykonywanie robót - o czas potrzebny do usunięcia błędów lub naniesienia poprawek przez projektanta w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej; b) napotkania na nieruchomości, na której prowadzone są roboty budowlane warunków fizycznych mających wpływ na wydłużenie procesu inwestycyjnego m.in dotyczących prac, badań archeologiczno - architektonicznych, niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci, instalacji lub innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót - o czas niezbędny do wykonania tych prac czy badań; c) wstrzymanie realizacji umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego; d) będącym następstwem opóźnienia w działaniach organów administracji, z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji map, uzgodnień, opinii, decyzji, zezwoleń itp., e) wstrzymanie budowy przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę f) działania siły wyższej, np. wojna, klęska żywiołowa, akty terroryzmu; g) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót budowlanych między innymi długotrwałe intensywne opady deszczu powyżej 3 dni, powódź, wydłużający się okres zimy; termin wykonania robót przedłużony zostanie o czas trwania niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót; fakt wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych musi być odnotowany w dzienniku budowy i zgłoszony przez Wykonawcę na piśmie Zamawiającemu; h) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy. 2 Ponadto zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp.
Data: 2017-10-12, godzina: 09:30