Source: http://www.firmybudowlane.pl/przetargi-budowlane/przetarg,463573.html
Timestamp: 2020-02-18 22:40:03
Legal References Found: art. 25
 art. 12
 art. 12
 art. 12
 art. 144
 art. 2

Document Content:
Przetarg - Budowa ulicy Kościelnej w miejscowości Mroków - FirmyBudowlane.pl
Jesteś w: Firmy Budowlane.pl / Przetargi budowlane / Roboty budowlane / Budowa ulicy Kościelnej w miejscowości Mroków
Budowa ulicy Kościelnej w miejscowości Mroków
Numer referencyjny: RZP.271.2.09.2017
Przedmiotem zamówienia jest budowa ul. Kościelnej w gminie LesznowolaÂŹ obręb: Mroków wraz z budową kanalizacji deszczowej i sieci elektroencrgetycznej nN. Inwestycja jest realizowana na podstawie ostatecznej decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej Nr lLR/20l 3 wydanej przez Starostę Piaseczyńskiego. Długość opracowania inwestycji wynosi 665.62m. W przekroju poprzecznym zaprojektowano jezdnię o szerokości 7.0m z lewostronnym chodnikiem o szerokości 2,0m. na dł. 214m i prawostronnym ciągiem pieszo-rowerowym. Wody opadowe i roztopowe za pośrednictwem wpustów deszczowych zostają odprowadzone do kanalizacji deszczowej na całym odcinku ulicy. Projektowany kolektor. który będzie pełnił również rolę retencjonowania wód opadowych w swojej objętości. zostaje włączony do istniejącego rowu melioracyjnego. W ramach powyższej inwestycji wykonana zostanie również budowa sieci elektroenergetycznej nN. W celu zrealizowania inwestycji niezbędna jest również wycinka drzew i krzewów kolidujących z przebiegiem drogi. Uwaga 1) Warunkiem zakończenia inwestycji jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Piasecznie oraz przekazanie Zamawiającemu dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej. 2) Nawierzchnię jezdni należy wykonać z betonu asfaltowego. Nawierzchnię zjazdów należy wykonać z kostki betonowej typu Behaton z mikrkofazą koloru grafitowego. Natomiast nawierzchnię chodników i ciągu pieszo- rowerowego należy wykonać z kostki betonowej bezfazowej koloru szarego. 3) Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i uzgodnienia projektu czasowej organizacji ruchu.
lub zakończenia: 2019-01-31
1. posiadania wiedzy i doświadczenia; Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zamówienia polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi, ulicy wraz z odwodnieniem w postaci kanalizacji deszczowej lub polegających na odtworzeniu nawierzchni dróg po robotach wodociągowych lub kanalizacyjnych - o wartości brutto każdej nie mniejszej niż 1 600 000,00 zł ( słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych 00/100). Dla wskazanych robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody (referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane) określające, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności że te roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców (Konsorcjum, Spółka Cywilna) o udzielenie niniejszego zamówienia wiedza i doświadczenie oceniane będą łącznie. 2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym; Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. 3. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Wykonawca musi wykazać, że dysponuje do wykonania niniejszego zamówienia co najmniej: a) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.). b) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych, lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. c) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektroenergetycznych, lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
W związku z brzmieniem art. 144 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku: 1) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, które odbiegają w sposób znaczący od normy wieloletniej tj. gdy wystąpią intensywne lub długotrwałe opady przekraczające normy wieloletnie, silne lub długotrwałe mrozy, których skala przekracza normy wieloletnie, 2) wystąpienia odmiennych niż w przyjętej dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności: natrafienia na przeszkody podziemne tj. niezainwentaryzowane urządzenia, instalacje, obiekty infrastrukturalne, odpady niebezpieczne, niewybuchy, niewypały, znaleziska polegające nadzorowi archeologicznemu, których zbadanie wymaga wstrzymania prac decyzją konserwatora zabytków, 3) wystąpienia odmiennych niż przyjęte w dokumentacji projektowej wyjątkowo trudnych warunków geologicznych i wodnych, 4) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, 5) gdy wystąpi konieczność udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, 6) gdy ujawnią się spory co do własności nieruchomości objętych robotami, które uniemożliwiają prowadzenie lub wykonanie robót, 7) gdy wystąpi konieczność wykonania projektu zamiennego na skutek zmiany przepisów prawa, 8) w przypadku opóźnień niezawinionych przez Wykonawcę, a wynikających z udokumentowanych utrudnień w uzyskaniu uzgodnień i materiałów geodezyjnych od organów zewnętrznych, 9) w innej niż wymienione sytuacji, na które nie miał wpływu Wykonawca lub Zamawiający oraz których nie przewidziano w chwili zawarcia umowy, uniemożliwiających wykonanie zadania w terminie określonym w umowie, 10) zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, - pod warunkiem, że Wykonawca wykaże wpływ zmian określonych w pkt b) i c) na koszty realizacji umowy.
Data: 2017-12-21, godzina: 12:00