Source: http://kloczew.eurzad.eu/podglad_n_1157.html
Timestamp: 2018-07-17 18:47:55
Legal References Found: art. 144
 art. 144
 art. 144
 art. 22
 art. 22
 art. 22

Document Content:
opublikowano: 2018-07-06 11:47:37
Ogłoszenie nr 584922-N-2018 z dnia 2018-07-06 r.
Gmina Kłoczew: Przebudowa stacji uzdatniania wody i modernizacja sieci wodociągowej w Kłoczewie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach projektu pt.: „Przebudowa stacji uzdatniania wody i modernizacja sieci wodociągowej w Kłoczew” w ramach Działania 6.4. Gospodarka wodno – ściekowa RPO WL na lata 2014 – 2020
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa stacji uzdatniania wody i modernizacja sieci wodociągowej w Kłoczewie
Numer referencyjny: ZP.271.1.6.2018
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy stacji uzdatniania wody zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 1064/1, 1063 w miejscowości Kłoczew wraz z budową infrastruktury towarzyszącej i modernizacja sieci wodociągowej z przyłączami w Kłoczewie, ul. Słoneczna na działkach o numerach ewidencyjnych 1322, 1031/10, 1031/16, 1031/17, 1031/18, 1031/11, 1323, 1324, 1325, 1031/15, 1031/9, 1317, 1319 w miejscowości Kłoczew oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz zamawiającego, po zakończeniu wszystkich robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem, decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Zakres robót obejmuje wykonanie w szczególności następujących obiektów: 1. Szachtu studni głębinowej Nr. 1. 2. Szachtu studni głębinowej Nr. 2. 3. Budynku technologicznego. 4. Zbiorników magazynowych retencyjno – uśredniających wodę uzdatnioną. 5. Zbiorników na wody technologiczne. 6. Przebudowy istniejącego budynku istniejącej stacji uzdatniania wody na budynek garażowy – wraz ze zmianą sposobu użytkowania. 7. Przebudowy istniejącego budynku garażowo – technicznego. 8. Budowy instalacji technologicznych związanych z ujmowaniem i dystrybucją wody. 9. Wewnętrznego placu technologicznego, chodników i ogrodzenia terenu. 10. Budowa sieci wodociągowej Ø 110 PCV PN10 L= 120 m, z przyłączami wodociągowymi Ø 40 mm PEHD PE100 PN 10 L=108 m. w ilości 9 sztuk w miejscowości Kłoczew, ul. Słoneczna. 11. Wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej o treści do uzgodnienia z inwestorem. Obowiązkiem Wykonawcy jest zgłoszenie do PINB w Rykach zakończenia robót oraz wystąpienie w imieniu Zamawiającego o odbiór i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Obowiązkiem Wykonawcy jest opracowanie harmonogramu robót . Po zakończeniu robót Wykonawca dokona rozruchu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody w Kłoczewie oraz przeprowadzi badania wody za pośrednictwem akredytowanego laboratorium posiadającego udokumentowany system jakości przeprowadzonych badań wody zatwierdzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Przez przedmiotowe badania wody rozumie się przeprowadzenie na wodzie uzdatnionej – podawanej do sieci oraz wodzie surowej (dwie studnie zlokalizowane na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Kłoczewie) następujących badań: A) Parametry fizyczne i organoleptyczne: a) barwa, b) mętność, c) przewodność, d) zapach, e) smak, f) pH, B) Parametry chemiczne (tabela): a) żelazo, b) sód, c) utlenialność z KMnO4, d) magnan, e) siarczany, f) glin, g) chlorki, h) amonowy jon, i) antymon, j) arsen, k) azotany, l) azotyny, m) benzen, n) benzo(piren) o) bor, p) bromiany, q) chrom, r) cyjanki, s) 1,2 - dichloroetan, t) fluorki, u) kadm, v) miedź, w) nikiel, x) ołów, y) pestycydy, z) ∑ pestycydów aa) Rtęć, bb) Selen, cc) ∑ trichloroetanu i tetrachloroetanu dd) ∑ wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, ee) ∑ THM C) Parametry mikrobiologiczne: a) Escherischia coli, b) Enterokoki, c) Bakterie grupy coli, d) Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 ± 2°C po 48 h. e) Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ± 2°C po 72 h. D) Parametry radiologiczne: a) Tryt, b) Całkowita dopuszczalna dawka, Analizy na wodzie uzdatnionej Wykonawca zobowiązany jest prowadzić, do czasu uzyskania pozytywnych wyników – minimum dwa razy w następujących po sobie badaniach, zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2007.61.417 z późn. zm.). Wody popłuczne będące ściekami powstałymi w wyniku rozruchu technologicznego stacji uzdatniania wody, Wykonawca przebada w akredytowanym laboratorium pod względem: odczynu, zawiesiny ogólnej, CHZT Cr, BZT5 oraz żelaza do momentu uzyskania wyników zgodnych z pozwoleniem wodno-prawnym oraz z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.2006.137.984 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację rozruchu technologicznego stacji uzdatniania wody zawierającej protokoły z rozruchu, prawidłowe nastawy parametrów zainstalowanych urządzeń, instrukcję obsługi/eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody w Kłoczewie.Wykonawca ma obowiązek przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi i eksploatacji niniejszego przedmiotu zamówienia. Obowiązkiem Wykonawcy jest wystąpić w imieniu Zamawiającego do Urzędu Dozoru Technicznego o uzyskanie należnych pozwoleń. Wykonawca ma obowiązek dostarczenia dokumentacji powykonawczej w tym inwentaryzacji. Dokumentacja powykonawcza ma dotyczyć całości inwestycji realizowanej na działkach objętych zamówieniem Zamawiający przekaże, w ciągu 7 dni od podpisania umowy, posiadaną dokumentację powykonawczą. Wykonawca ma obowiązek uzyskać pozytywną ocenę higieniczną na zastosowane materiały wydaną przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Rykach. Wykonawca zobowiązuje się opracować instrukcję współpracy ruchowej z agregatem prądotwórczym i przedłożyć do uzgodnienia w Wydziale Technicznym PGE Dystrybucja S.A. właściwym dla siedziby Zamawiającego.Wykonawca zobowiązany jest wykonać pomiary natężenia oświetlenia w warunkach pracy Stacji Uzdatniania Wody w Kłoczewie. Wykonawca na czas robót związanych z wykonaniem instalacji technologicznej oraz rozruchem Stacji Uzdatniania Wody w Kłoczewie, zapewni technologa posiadającego stosowne doświadczenie potwierdzone referencjami uzyskanymi przy realizacji co najmniej dwóch inwestycji obejmujących budowę i uruchomienie stacji uzdatniania wody o zbliżonych parametrach technologicznych do przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien opracować harmonogram robót w układzie: rzeczowo – finansowym. Minimum 7 dni przed zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przekazać do akceptacji dokumenty, będą stanowić podstawę sporządzenia protokołu odbioru: a) Inwentaryzacja geodezyjna podwykonawca; b) Protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały badania zgodne z ST c) Dziennik budowy, d) Dokumentację powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi zmianami, e) Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanych i warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami. f) Rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanego elementu robót budowlanych, ich ilości i wartości z podatkiem VAT. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy będzie protokół zdawczo – odbiorczy podpisany kartą gwarancyjną i dokumentami odbiorowymi Szczegółowy rodzaj robót oraz ich pełny zakres został określony w dokumentacji stanowiącej załącznik do SIWZ w której skład wchodzą: -projekt budowlane, -specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, -przedmiar robót.
Określenie warunków: Wykonawca wykonał należycie oraz z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedno zamówienie odpowiadające rodzajem robotom budowalnym, stanowiącym przedmiot zamówienia, polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie stacji uzdatniania wody o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto i budowie sieci wodociągowej o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł.
a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź dokumenty wystawione przez podmiot , na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty –stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.
1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (opady deszczu, śniegu, temperatury - 50C) powodujących wstrzymanie lub przerwanie całości wykonywanych robót budowlanych na zewnątrz budynku, stanowiących przedmiot zamówienia, w okresie dłuższym niż 5 następujących po sobie dni kalendarzowych – potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie; 2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej, 3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych, 4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji; 5) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy, zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiącej załącznik nr 3 do umowy oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1, 6) przedłużenia terminu wykonania w zakresie niezbędnym wynikającym z konieczności wykonania robót, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt lub 6 ustawy Prawo zamówień publicznych 7) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy, 8) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem ust. 3. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 2. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między stronami umowy. 3. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania przez obydwie strony umowy. 4. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający. 5. Strony przewidują zmianę umowy w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. Strona wnioskująca o zmianę musi wykazać środkami dowodowymi, że zmiany o których mowa w ust. 12 mają bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia wykonawcy tj. wykazać, że zmiany wskazane w ust. 12 wymuszają podwyższenie kosztów wykonania.