Source: http://pzpzamowieniapubliczne.blogspot.com/2015/01/wynagrodzenie-ryczatowe-moze-ulec.html
Timestamp: 2019-01-21 09:09:34
Legal References Found: art. 139
 art. 629
 art. 632
 art. 3531
 art. 632
 art. 632
 art. 632
 art. 3571
 art. 632
 art. 630
 art. 67
 art. 67
 art. 632
 art. 67
 art. 405
 art. 144
 art. 67
 art. 144
 art. 144
 art. 144

Document Content:
Zamówienia publiczne : Wynagrodzenie ryczałtowe może ulec zmianie!
katarzyna beldowska 15:39 15 wynagrodzenie ryczałtowe
Wynagrodzenie wynikające z umowy o roboty budowlane jest zwykle uregulowane w formie:· Ryczałtu
· Wynagrodzenia kosztorysowego
Dziś zajmiemy się ryczałtem, albo jak kto woli, wynagrodzeniem ryczałtowym.
Jak to jest z tym ryczałtem? Czy to prawda, że Wykonawca dużo ryzykuje godząc się na tą formę wynagrodzenia? Sprawdźmy wszystko krok po kroku.
Podstawa prawna zastosowania formy wynagrodzenia ryczałtowego w umowach o roboty budowlane
Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp, „Do umów w sprawach zamówień publicznych, (…), stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.
Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego składu 7 sędziów z dnia 29 września 2009 r., o sygnaturze III CZP 41/09 „Przepisy art. 629 i 632 § 2 k.c. mogą mieć zastosowanie w drodze analogii do umowy o roboty budowlane”.
Ryczałt jest uregulowany w art. 632 ustawy KC
· Wynagrodzenie ryczałtowe to wynagrodzenie przyjęte z góry bez przeprowadzania szczegółowej analizy kosztów wynikających z realizacji umowy o roboty budowlane tj. bez wcześniejszej weryfikacji kosztorysu ofertowego.
· Obejmuje wynagrodzenie za całość robót i przedstawia kwotę stanowiącą sumę globalną należną za realizację zamówienia.
· Zgodnie z zasadą swobody umów, wyrażoną w art. 3531 KC, forma ta może mieć zastosowanie do mało skomplikowanych zamówień, jak również do umów na świadczenie o bardziej złożonym charakterze. Wszystko zależy od woli stron, w Pzp od woli Zamawiającego, który jest gospodarzem postępowania i to on kreuje stosunek prawny, który chce nawiązać.
· Jest to forma wynagrodzenia Wykonawcy preferowana przez Zamawiających, którzy na etapie podpisywania umowy mają niemal pewność co do wysokości wynagrodzenia które będą zobowiązani zapłacić Wykonawcy. Pewność Zamawiającego to zarówno zaleta – wie, zgodnie z brzmieniem przepisu, że to niemal pewne, że nie będzie musiał pokrywać kosztów prac których nie można było przewidzieć w czasie zawarcia umowy, a ryzyko poniesienia kosztów spoczywa na Wykonawcy, jak i wada – w razie wykonania mniejszego zakresu prac, poczynienia mniejszych nakładów przez Wykonawcę – nie będzie mógł domagać się obniżenia wynagrodzenia stosownie do wzrostu korzyści Wykonawcy.
· W tym przypadku wynagrodzenie należne jest za zrealizowanie celu, nie mają znaczenia faktycznie poniesione nakłady.
· Dla wysokości wynagrodzenia nie ma znaczenia ewentualne załączenie kosztorysu do oferty czy też do umowy. I tak samo, nie można odrzucić oferty, jeżeli z kosztorysu załączonego przez Wykonawcę wynika inny zakres prac czy materiałów.
Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 6 marca 2001 r., o sygnaturze I ACa 1147/00 „Jeżeli za wykonane dzieło strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe, dołączenie przez wykonawcę do umowy kosztorysu nie ma znaczenia, a dokument ów uznać należy jedynie za uzasadniający merytorycznie oferowaną przez przyjmującego zamówienie (wykonawcę) kwotę wynagrodzenia ryczałtowego”.
Zgodnie z wyrokiem Zespołu Arbitrów przy Urzędzie Zamówień Publicznych z dnia 7 lutego 2006 r. o sygnaturze UZP/ZO/0-290/06 „W związku z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia, zamawiający nie ma podstaw do odrzucenia oferty z powodu występujących w jej kosztorysie ofertowym rozbieżności w stosunku do kosztorysu nakładczego w zakresie rodzaju wycenionych materiałów i ich ilości”.
· Wykonawcę obciąża ryzyko związane ze wzrostem rozmiarów prac lub kosztów prac. Nie ma zatem znaczenia, że należy wykonać dodatkowe czynności, które nie były ujęte w pierwotnym zamierzeniu oraz że należy wykorzystać więcej materiałów lub że ceny materiałów wzrosły.
Wykonawca może uzyskać wyższe wynagrodzenie tylko w wyniku rozstrzygnięcia sądowego.
Jeżeli wystąpi nadzwyczajna zmiana stosunków tzw. rebus sic stantibus, Wykonawca może zażądać podwyższenia ryczałtu lub rozwiązania umowy przez sąd.
Przesłanki jakie muszą być spełnione ażeby Wykonawca miał roszczenie o zmianę wysokości ryczałtu lub o rozwiązanie umowy:
· Nastąpiła zmiana stosunków – rzeczywista i istotna dla stron
· Zmiany stosunków nie było można wcześniej przewidzieć
· W wyniku zmiany stosunków wykonanie umowy groziłoby dla Wykonawcy rażącą stratą z uwagi na zmienione warunki i utrzymaną wysokość ryczałtu.
Klauzula umożliwia zatem powołanie się na okoliczności powstałe już po zawarciu umowy. Pominięcie tych okoliczności groziłoby nieusprawiedliwionym zachwianiem równowagi między interesami stron umowy.
Czym jest rażąca strata?
Interpretację pojęcia umożliwiają nam wyroki SN:
Zgodnie z wyrokiem Sądu z Najwyższego dnia 18 września 1998 r., o sygnaturze III CKN 621/97 „Przepis art. 632 § 2 k.c. chroni przyjmującego zamówienie przed rażącą stratą. Utraty dochodu, w szczególności niewielkiego w relacji do całego wynagrodzenia wykonawcy, nie można utożsamiać z "rażącą stratą" w rozumieniu tego przepisu”.
Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 15 listopada 2006 r., o sygnaturze V CSK 251/06 „W art. 632 § 2 k.c. nie chodzi o utratę spodziewanego dochodu, ale o poniesienie "rażącej straty" w ramach konkretnego stosunku prawnego, wyznaczonego zawartą umową o dzieło. Ogólny stan prowadzonego przez wykonawcę przedsiębiorstwa może mieć znaczenie pośrednie o tyle, że, ustalając rozmiary poniesionej straty, nie można tego czynić wyłącznie w kategoriach zobiektywizowanych, oderwanych od rozmiarów prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Jest bowiem rzeczą zrozumiałą, że ta sama kwota straty może nie mieć znaczenia dla dużego przedsiębiorcy, dla małego zaś być stratą "rażącą", o jakiej mowa w art. 632 § 2 k.c”.
Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 6 grudnia 2006 r., o sygnaturze IV CSK 290/06 „Użyte w art. 3571 k.c. kwalifikowane określenia "nadzwyczajna zmiana", "nadmierna trudność", "rażąca strata" nawiązują do wyjątkowego charakteru tego przepisu przełamującego regułę nakazującą dotrzymywanie umów. "Rażącej strata" oznacza stratę ponad przeciętną nieobjętą typowym ryzykiem gospodarczym”.
Jeżeli Wykonawca popadł w zwłokę w wykonaniu umowy, wówczas nie może powoływać się przy żądaniu rozwiązania umowy lub podwyższenia wysokości ryczałtu na zmianę stosunków, która wystąpiła w czasie kiedy był w zwłoce
Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 9 marca 1990 r., o sygnaturze IV CR 867/89 „Przyjmujący zamówienie nie może żądać rozwiązania umowy wskutek zmiany stosunków (art. 632 § 2 k.c.), jeżeli zmiana nastąpiła w okresie, gdy był on już w zwłoce z wykonaniem dzieła”.
Na „pierwszy rzut oka”, Zamawiający nie musi płacić Wykonawcy za prace dodatkowe, nawet jeśli nie można ich było przewidzieć w czasie zawierania umowy. Jeśli poszukamy „głębiej” okaże się, że podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy nie musi zależeć tylko i wyłącznie od orzeczenia sądu i może przybrać formę zamówienia dodatkowego czy nawet roszczenia o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia.
Przejrzyjmy orzecznictwo:
Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 1998 r., o sygnaturze II CKN 913/97 „Ryczałt polega na umówieniu z góry wysokości wynagrodzenia w kwocie absolutnej, przy wyraźnej lub dorozumianej zgodzie stron na to, że wykonawca nie będzie się domagać zapłaty wynagrodzenia wyższego. Powództwo z art. 632 § 2 k.c. występuje w dwóch postaciach: a) powództwa o zmianę prawa - podwyższenie ryczałtu, b) powództwo o zniesienie stosunku prawnego - rozwiązanie umowy o dzieło. W tym pierwszym wypadku wyrok ma jednocześnie charakter wyroku konstytutywnego i wyroku zasądzającego, gdyż dopiero sąd nakłada na zamawiającego obowiązek zapłacenia podwyższonego ryczałtu”.
Mamy zatem potwierdzenie:
· Wynagrodzenie wyrażone jest w kwocie absolutnej
· Występuje dorozumiana zgoda stron, że Wykonawca nie będzie domagał się podniesienia wynagrodzenia
· W razie zmiany stosunków możliwe jest powództwo w dwóch postaciach
Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 18 czerwca 2014 r., o sygnaturze I ACa 160/14 „W wypadku określenia w umowie wynagrodzenia ryczałtowego przyjmującemu zamówienie nie przysługuje prawo do żądania podwyższenia wynagrodzenia bez względu na to, czy w czasie zawarcia umowy istniała możliwość przewidzenia rozmiaru lub kosztów prac. Ryzyko powstania ewentualnej straty związanej z nieprzewidzianym wzrostem rozmiaru prac (a zatem nieuwzględnieniem określonych czynności czy też materiałów) lub koszów prac (w tym wzrostem cen i innych elementów kosztowych wpływających na wysokość wynagrodzenia) obciąża, przy tym sposobie określenia wynagrodzenia, przyjmującego zamówienie. Należy przyjąć, że jest ono dopuszczalne z perspektywy zasady swobody umów (art. 3531 k.c.), zwłaszcza, że ryzyko przyjmującego zamówienie równoważy sytuacja prawna zamawiającego, który nie może żądać obniżenia umówionego wynagrodzenia ryczałtowego, nawet w wypadku, gdyby przyjmujący zamówienie osiągnął wyższe od oczekiwanych korzyści, na przykład wskutek poniesienia niższych od zakładanych kosztów rzeczywistych”.
I dalej potwierdzenie:
Wykonawca nie może żądać podniesienia wynagrodzenia jeżeli wykonuje prace objęte umową, zmierzające do realizacji celu określonego w umowie, a dodatkowe koszty wynikają ze:
· Wzrostów rozmiarów pracy (nieuwzględnienie wykonania pewnych czynności czy materiałów)
· Wzrostów kosztów prac (podwyżki cen, koszty związane z zatrudnieniem personelu etc.)
Zarówno Wykonawca jak i Zamawiający podejmują pewne ryzyko, które się wzajemnie równoważy.
Proste? Oj wcale nie:) Zobaczcie dalej:
Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 12 marca 2014 r., o sygnaturze V ACa 846/13 „Ustalenie ryczałtowego wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych wyklucza możliwość domagania się zapłaty za prace dodatkowe jedynie wtedy, gdy te prace są naturalną konsekwencją procesu budowlanego i w naturalny sposób z niego wynikają. Co więcej, dotyczą takich sytuacji, które wykonawca robót dysponujący dokumentacją techniczną powinien przewidzieć jako konieczne do wykonania mimo, że dokumentacja ich nie przewiduje. Wynika to z zawodowego charakteru wykonywanych przez wykonawcę robót budowlanych czynności i przypisanego do nich określonego poziomu wiedzy i doświadczenia zawodowego. Jednakże nie jest usprawiedliwione oczekiwanie całkowitego wyłączenia możliwości domagania się wynagrodzenia za prace dodatkowe, zwłaszcza gdy dokumentacja techniczna, która jest podstawą kalkulowania wynagrodzenia przez wykonawcę, zawiera błędy uniemożliwiające realizowanie zadania dla osiągnięcia założonego efektu końcowego”.
Należy rozróżnić dwa pojęcia:
Roboty dodatkowe to, zgodnie z art. 630 KC, który znajduje zastosowanie w drodze analogii do umów na roboty budowlane, (prace dodatkowe), roboty które choć są objęte zakresem przedmiotowym zamówienia, nie zostały przewidziane w zestawieniu prac planowanych, będącym podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego.
Zamówienia dodatkowe natomiast, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5, wykraczają poza zakres zamówienia podstawowego. Możliwość udzielenia zamówień dodatkowych warunkuje spełnienie przesłanek z ww. przepisu:
· Zamówienie zostanie udzielone dotychczasowemu Wykonawcy usług lub robót budowlanych
· Zamówienie dodatkowe nie zostało objęte zamówieniem podstawowym
· Wartość zamówień dodatkowych nie przekracza 50 % wartości zamówienia podstawowego (nawet jeśli kilkukrotnie udzielimy zamówień dodatkowych, ich łączna suma nie może przekroczyć określonego progu)
· Wykonanie zamówienia dodatkowego warunkuje możliwość prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego tj. bez wykonania zamówienia dodatkowego nie ma możliwości prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego tzn. nie chodzi tylko o utrudnione wykonanie zamówienia podstawowego w sposób prawidłowy, lecz o niemożliwość takiego wykonania.
· Wykonanie zamówienia stało się konieczne z uwagi na okoliczności niemożliwe wcześniej do przewidzenia
· Oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego z uwagi na przyczyny techniczne lub gospodarcze wiązałoby się z koniecznością poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów (i tu zakup części zgodnych z wymogami gwarancyjnymi producenta - zakup innych mógłby spowodować utratę gwarancji) lub wykonanie zamówienia podstawowego jest niemożliwe bez wykonania zamówienia dodatkowego (i tu zamówienie na roboty budowlane w postaci naprawy usterek technicznych, wykrytych podczas realizacji zamówienia podstawowego, bez naprawienia których nie można prowadzić dalszych prac).
Wykonawca nie może domagać się wynagrodzenia za prace dodatkowe (roboty dodatkowe) tylko i wyłącznie wówczas, gdy:
· Prace są naturalną konsekwencją procesu budowlanego i w naturalny sposób z niego wynikają
· Konieczność wykonania prac wynika z dokumentacji technicznej, nawet jeśli dokumentacja tych prac nie przewiduje
Wynagrodzenie za wykonane prace dodatkowe jest możliwe
· Gdy wady dokumentacji technicznej na podstawie której Wykonawca dokonywał wyceny prac, uniemożliwiają realizowanie zadania dla osiągnięcia założonego efektu końcowego.
· Prace nie są naturalną konsekwencją procesu budowlanego i w naturalny sposób z niego nie wynikają, a konieczności ich wykonania nie można było przewidzieć na podstawie dokumentacji technicznej.
Specyfika prac wskazana powyżej wskazuje, że Sąd stwierdził możliwość udzielenia zamówień dodatkowych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5, czyli takich które wykraczają poza zakres zamówienia podstawowego
Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 9 października 2014 r., o sygnaturze I CSK 568/13 „Wynagrodzenie ryczałtowe - uregulowane w art. 632 k.c., stosowanym w drodze analogii do umowy o roboty budowlane zostało ukształtowane jako świadczenie niepodlegające zmianie, co oznacza, że przyjmujący zamówienie (wykonawca) w zasadzie nie może domagać się jego podwyższenia. Konstrukcja wynagrodzenia ryczałtowego nie wyklucza zatem żądania przez przyjmującego zamówienie wynagrodzenia za prace nieobjęte umową. Zdarza się też niekiedy, że dochodzi do wykonania stanowiących korzyść majątkową dla zamawiającego prac dodatkowych, bez dokonania przez strony stosownej zmiany umowy. W takich wypadkach przyjmuje się że dopuszczalne jest żądanie przez przyjmującego zamówienie zapłaty za wykonane roboty na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu”.
Bezsporne: Wykonawca może domagać się wynagrodzenia za prace nieobjęte umową – zamówienia dodatkowe, a także wszelkie prace, których przy dołożeniu należytej staranności nie można było przewidzieć na podstawie dokumentacji technicznej.
Sformułowanie „zdarza się też niekiedy” i dalsza treść skłania do myśleniaJ
To oznacza, że jest szansa dla Wykonawców, ażeby Ci odzyskali należności za wykonanie prac objętych umową? Takich, których konieczność wykonania powinien Wykonawca dysponujący dokumentacją techniczną przewidzieć? No proszę w grę wchodzi roszczenie o zwrot bezpodstawnego wzbogaceniaJ
W doktrynie do tej pory nie było żadnych wątpliwości – prace dodatkowe mogą wystąpić gdy podstawą do obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy jest kosztorys ofertowy – wynagrodzenie kosztorysowe. W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego nie było mowy o możliwości zastosowania instytucji prac czy inaczej robót dodatkowych, z uwagi na niezmienność ceny ustalonej na podstawie ryczałtu.
A tu proszę – okazuje się, że bez żadnych wątpliwości Zamawiający nie dość że powinien zapłacić Wykonawcy za wykonanie wszelkich prac, które nie są naturalną konsekwencją procesu budowlanego i których Wykonawca dysponujący dokumentacją techniczną nie mógł przewidzieć, to jeszcze powinien uregulować należność za wykonane roboty dodatkowe, w wyniku wykonania których, Zamawiający otrzymał korzyść majątkową – przysporzenie w majątku Zamawiającego. W drugiej z opisanych sytuacji mają zastosowanie przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu.
Czyli mamy sytuację następującą:
1) Jeżeli wystąpiła nadzwyczajna zmiana stosunków, której nie można było przewidzieć, a która spowodowała, że rozmiary lub koszty prac wzrosły do tego stopnia, że wykonanie umowy grozi dla Wykonawcy rażącą stratą, np. nieoczekiwany wzrost cen, znaczny wzrost podatku VAT, etc., Wykonawcy przysługuje:
· powództwo o zmianę prawa - podwyższenie ryczałtu,
· powództwo o zniesienie stosunku prawnego - rozwiązanie umowy o dzieło
2) Jeżeli Wykonawca w celu należytej realizacji umowy, wykonuje prace dodatkowe, które nie są naturalną konsekwencją procesu budowlanego i których nie można było przewidzieć na podstawie posiadanej przez Wykonawcę dokumentacji technicznej, wówczas Zamawiający powinien udzielić Wykonawcy zamówienie dodatkowe na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. Zamówienie dodatkowe udzielane jest w trybie z wolnej ręki, a jego wykonanie wykracza poza zakres zamówienia podstawowego.
3) Jeżeli w wyniku zmiany rozmiarów lub kosztów prac wynikających z umowy, doszło po stronie Zamawiającego do przysporzenia – najogólniej – do powiększenia aktywów lub do pomniejszenia pasywów, wówczas Wykonawca może żądać zwrotu kosztów nakładów na podstawie bezpodstawnego wzbogacenia – art. 405 ustawy KC. Taka sytuacja może mieć miejsce wówczas gdy mimo, że dokumentacja techniczna nie przewiduje podjęcia konkretnej czynności, Wykonawca powinien przewidzieć konieczność jej wykonania, wynikiem czego, jest korzyść po stronie Zamawiającego – powiększenie wartości inwestycji w stosunku do wartości pierwotnie oczekiwanej.
Wykonawca, który dołożył należytej staranności celem dokonania kalkulacji cenowej przedmiotu zamówienia, dokładnie przeanalizował dokumentację techniczną, a tym samym prawidłowo określił niezbędny do osiągnięcia zamierzonego celu budowlanego zakres prac oraz starannie wyliczył koszty prac, nie ma się czego obawiaćJ
Anonimowy 20 listopada 2015 04:27
Bardzo fajny artykuł. Od siebie dodam jako ciekawostkę:
1. Oprócz wynagrodzenia ryczałtowego oraz kosztorysowego w praktyce często spotyka się umowne określenie wysokości wynagrodzenia w sposób mieszany, które łączy obydwie metody. Przykładowo w obrocie spotyka się umowy, w których strony uzgodniły wynagrodzenie ryczałtowe, przewidując jednocześnie możliwość jego wzrostu lub redukcji w zależności od wykonania prac dodatkowych lub ograniczenia zakresu prac podstawowych. Możliwość zastosowania takiej konstrukcji zaakceptował Sąd Najwyższy, który w Wyroku z dnia 14 marca 2008 r. (Sygn. akt IV CSK 460/2007) stwierdził, iż „Niejednokrotnie w umowach o roboty budowlane jest stosowany tzw. system mieszany, polegający na określeniu wynagrodzenia w sposób ryczałtowy oraz zastrzeżenia, że za prace dodatkowe nie objęte projektem należy się wynagrodzenie kosztorysowe(…)”, „w umowie o roboty budowlane strony mogą zastrzec modyfikację wynagrodzenia ryczałtowego w zależności od konieczności wykonania robót dodatkowych(…)”.
2. Podobnie Sąd Najwyższy w wyroku z 26.04.2007r. III CSK 366/06 stwierdził, że “w umowie o roboty budowlane strony mogą określić wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane (podstawa i dodatkowe) w postaci wynagrodzenia ryczałtowego przy możliwej modyfikacji tego wynagrodzenia w zależności od konieczności wystąpienia robót dodatkowych lub zmniejszenia zakresu robót podstawowych”. (zob. także wyroki KIO/UZP 345/09 oraz KIO 212/13).
Anonimowy 8 lipca 2017 12:45
Przetarg był ogłoszony w formie "zaprojektuj i wybuduj"Zamawiający miał sporządzony program funkcyjonalno - użytkowy PFU.Jak się okazało przygotowany niestarannie.Brak było m.in.badań geologicznych.Na etapie projektowania Zamawiający zażyczył(wymusił na wykonawcy) zmiany parametrów wykonywanego obiektu ,zarówno pomniejszając niektóre elementy jak i powiększając niektóre.Jednak tych drugich było znacznie więcej. Obiekt został wykonany,odebrany jednak z dwutygodniowym opóźnieniem,za które zamawiający naliczył kary wynikające z umowy.Ponad to zamawiający wymusił na wykonawcy pod groźbą niezaakceptowania projektu zaprojektowanie dodatkowego ogrodzenia,o którym nawet nie wspomniano w PFU.I tak wykonawca nie dość,że wykonał roboty na ca.50tys więcej niż umowa to musi zapłacić kary za opóźnienie za realizację umowy.
Anonimowy 8 lipca 2017 12:48
cd.sprostowanie powyższego -nie 50 a 500 tysięcy .
rejestracja firmy 15 lipca 2016 03:03
Witam! Dziękuję że dzielisz się swoją wiedzą, bardzo mi się podoba Twój artykuł! Ja znam wiele osób, które rozliczają swoje wynagrodzenie w sposób mieszany. Wydaje mi się to coraz popularniejsze. Pozdrawiam serdecznie i życzę wszystkim miłego weekendu!
ptbnickel 3 listopada 2016 06:39
Biorąc pod uwagę jak wiele firm budowlanych plajtuje, to zdecydowanie trzeba przywiązywać wagę do wszelkiego rodzaju przepisów. Bardzo ciekawy artykuł.
katarzyna beldowska 21 marca 2017 07:42
Witam wszystkich i bardzo się cieszę jeśli komukolwiek pomogłam:) Pozdrawiam serdecznie
Anonimowy 6 czerwca 2017 04:26
Czy po nowelizacji jest możliwość zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, mimo że w treści umowy nie ma takich zapisów (dokładnie chodzi o dodatkowe roboty nie objęte zamówieniem podstawowym a wymagające realizacji)
katarzyna beldowska 6 czerwca 2017 05:24
Witam, artykuł pozostaje aktualny z tym, że roboty dodatkowe realizowane są na podstawie aneksu do umowy - art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
Podkreślenia wymaga, że możliwość skorzystania ze wskazanej regulacji przy wynagrodzeniu ryczałtowym, istnieje wówczas gdy Wykonawca w celu należytej realizacji umowy, wykonuje prace dodatkowe, które nie są naturalną konsekwencją procesu budowlanego i których nie można było przewidzieć na podstawie posiadanej przez Wykonawcę dokumentacji technicznej. Pozdrawiam:)
Anonimowy 1 września 2017 02:02
Witam serdecznie ! Ja również dziękuje za wyczerpujące informację ! Mam takie pytanie : zatem przy wynagrodzeniu ryczałtowym jeżeli w przedmiarze jest błąd np. zamiast 50 zaworów podpionowych do wymiany kosztorysant wpisał 25 a z projektu wynika faktycznie 50 to rozumiem że wykonawca nie może twierdzić iż oparł się jedynie na przedmiarze gdyż najważniejszy jest projekt ? Dziękuję i pozdrawiam
katarzyna beldowska 18 października 2017 12:03
Oczywiście.....projekt najważniejszy, przedmiar pomocniczy. Wykonawca nie musi obliczyć ceny na podstawie przedmiaru, musi wskazać cenę za osiągnięcie efektu końcowego oczekiwanego przez zamawiającego. Pozdrawiam!
Z uwagi na brak środków finansowych znacznie ograniczono zakres prac np wykonanie tylko jednej z 3 bram wjazdowych - wynagrodzenie ryczałtowe + przewidziane roboty dodatkowe. Czy w ramach udzielenia zamówień na dodatkowe roboty budowlane, paolegające na powtórzeniu podobnych robót, tożsamych z przedmiotem zamówienia w wysokości do 50% zamówienia podstawowego, w przypadku wygospodarowania środków na koniec roku moglibyśmy domówić np. pozostałe bramy wjazdowe? Czy wówczas zawieramy nową umowę z wybranym wykonawcą czy aneksujemy już podpisaną?
Iwona Rudnicka Karbarz
tel 790 751 112
katarzyna beldowska 18 października 2017 12:01
Witam, art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp....aktualnie tzw. zamówienia podobne. Nowe zamówienie ( w trybie z wolnej ręki) tj. nowa umowa. Pozdrawiam!
Anonimowy 6 września 2017 12:22
Dzień dobry, proszę o wyjaśnienie, jak liczyć łączną wartość zmian wg art. 144 ust. 1 pkt 6. Czy należy sumować (w wartościach bezwzględnych roboty dodatkowe, zaniechane i zamienne). Dziękuję
katarzyna beldowska 18 października 2017 11:57
Nie wiem jak mam się ustosunkować do zapytania.....myślę, że niezbędna jest analiza konkretnego stanu faktycznego:)
roboty dodatkowe przy ryczałcie...ryzykowane ale ok....mam nadzieję, że udzielone zgodnie z wytycznymi....jeśli tak to nie sumujemy bo możliwość ich udzielenia (aneksowania umowy) przewidziana jest odrębnie w art. 144 ust. 1 pkt 2) Pzp.
Jeżeli jednak udzielone nie do końca zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 2) to sumujemy.
Roboty zaniechane i zamienne.....hmmm....analiza niezbędna:)
W przypadku ryczałtowej formy wynagrodzenia wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia (osiągnięcia celu finalnego) za kwotę, która jest z góry określona i CO DO ZASADY nie podlega zmianom. Jeżeli można zmienić (wadliwy projekt, wykonawca nie mógł się zorientować etc.) wówczas jak dla mnie wchodzą w gę roboty dodatkowe i tu należy liczyć ich wartość. Bez szczegółowej analizy stanu faktycznego, trudno o jednoznaczność:) Pozdrawiam!
Anonimowy 12 stycznia 2018 02:12
Na podstawie PFU została zawarta umowa z kwota ryczałtową na termomodernizacje szkoły. Po podpisaniu umowy Zamawiający sporządził projekt rozbudowy szkoły z którego wynika konieczność wykonania ściany pożarowej w istniejącej szkole co wiąże się z koniecznością zastosowania okien przeciwpożarowych w istniejącej szkole dużo droższych od przewidzianych w PFU. Na jakiej podstawie zwiększyć cenę ryczałtową jeżeli w umowie nie były nic na temat możliwości wykonania robót dodatkowych