Source: http://docplayer.pl/13298400-Wieloletni-program-inwestycji-kolejowych-dla-inwestycji-zglaszanych-w-konkursie-cef-w-2014-roku.html
Timestamp: 2018-02-18 03:51:50
Legal References Found: art. 38
 art. 15
 art. 38
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5

Document Content:
WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH DLA INWESTYCJI ZGŁASZANYCH W KONKURSIE CEF W 2014 ROKU - PDF
Download "WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH DLA INWESTYCJI ZGŁASZANYCH W KONKURSIE CEF W 2014 ROKU"
1 MINISTER INFRASTRUKTURY I ROZWOJU WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH DLA INWESTYCJI ZGŁASZANYCH W KONKURSIE CEF W 2014 ROKU Infrastruktura kolejowa zarządzana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A r.
3 Spis treści Wstęp 1. Podstawy prawne i układ programu 2. Główne założenia 3. Realizator programu 4. Procedury zatwierdzania i aktualizacji 5. Cele programu 6. Uzasadnienie programu i rezultaty jego realizacji 7. System nadzoru i monitorowania 9. Informacje uzupełniające 10. Zagrożenia realizacyjne dla programu Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Wykaz zadań Lokalizacja poszczególnych zadań objętych programem na sieci zarządzanej przez PKP PLK S.A. 1
4 Wstęp Niniejszy dokument, zwany dalej WPIK-CEF2014 stanowi uzupełnienie Wieloletniego programu inwestycji kolejowych do roku 2015, przyjętego uchwałą Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2013 r. 1, zwanego dalej WPIK do roku Konieczność opracowania dokumentu wynika z zasadniczych zmian w strukturze środków pomocowych Unii Europejskiej (UE) dla sektora infrastruktury kolejowej w Polsce, jakie nastąpiły wraz z wejściem w nowy okres budżetowania UE na lata W odróżnieniu od perspektywy finansowej , znacząca część środków dostępnych jest obecnie w ramach nowego 2 mechanizmu Connecting Europe Facility (pol. Łącząc Europę), zwanego dalej CEF. Program obejmuje 5 projektów, które zostaną zgłoszone przez PKP PLK S.A. w 2014 roku w pierwszym konkursie CEF. Łączna wartość projektów to około 8 mld zł, co wymaga zaangażowania środków finansowych: z Funduszu CEF (środki UE) 5,6 mld zł z budżetu państwa 1,5 mld zł kredytu EBI 0,9 mld zł Program obejmuje następujące przedsięwzięcia: Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław Poznań, etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego Czempiń, Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa Poznań pozostałe roboty, odcinek Sochaczew Swarzędz, Prace na linii kolejowej Warszawa Włochy Grodzisk Mazowiecki (linia nr 447), Prace na linii obwodowej w Warszawie (odc. Warszawa Gołąbki/Warszawa Zachodnia Warszawa Gdańska), Prace na linii kolejowej E 75 na odcinku Sadowne Białystok wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów Sadowne. Zasady przyznawania dofinansowania w ramach CEF są zbliżone do zasad funduszu TEN-T. Aplikacje potencjalnych beneficjentów składa się bezpośrednio w Agencji Wykonawczej ds. Innowacji i Sieci. Podlegać one będą ocenie ekspertów wewnętrznych oraz Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu Komisji Europejskiej (DG MOVE), jak również ekspertów zewnętrznych, działających na rzecz tych instytucji. Każdego roku odbywać się będzie jeden nabór projektów do CEF w trybie konkursowym. Należy się spodziewać, iż termin składania aplikacji określony zostanie na ok. 3 miesiące od daty ogłoszenia konkursu. W trzech pierwszych konkursach, tzn. w roku 2014, 2015 i 2016, funkcjonować będę tzw. koperty krajowe. Oznacza to, iż projekty z danego kraju nie będą konkurować o dofinansowanie z projektami z innego kraju do otrzymania środków wystarczające będzie spełnienie kryteriów dotyczących tzw. dojrzałości projektu, a także wpisywania się w strategiczne kierunki rozwoju sieci TEN-T, przy czym na dofinansowanie w ramach CEF będą mogły liczyć jedynie projekty znajdujące się na sieci bazowej TEN-T 3. 1 Uchwała Rady Ministrów Nr 196/2013 z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych do roku Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające instrument Łącząc Europę, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010 (Dz. Urz. UE L348 z dnia r. str. 129) 3 podział sieci TEN-T na bazową i kompleksową wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylającego decyzję nr 661/2010/UE (Dz. Urz. UE L348 z dnia r. str. 1) 2
5 Począwszy od 2017 roku koperty krajowe zostaną zniesione i do otrzymania dofinansowania konieczne będzie nie tylko spełnienie ww. kryteriów, ale również uzyskanie na tyle wysokiej oceny, aby znaleźć się w grupie projektów (ze wszystkich państw członkowskich UE do których adresowany jest CEF) mieszczących się w określonej dla konkursu puli środków. Dodatkowym warunkiem otrzymania dofinansowania będzie wówczas rozpoczęcie prac w ramach zadania, tzn. w przypadku projektów realizacyjnych rozpoczęcie robót budowlanych. Kluczowe jest uzyskanie akceptacji dla projektów zgłaszanych przez Polskę w latach w ramach kopert krajowych. Potrzeba opracowania WPIK-CEF2014 związana jest również z faktem, iż WPIK do roku 2015 a priori nie obejmuje projektów perspektywy UE Obecnie określone zostały założenia dla programu wieloletniego koncentrującego się na nowej perspektywie (robocza nazwa Krajowy Program Kolejowy, dalej KPK), jednakże ze względu na dużą skalę inwestycji kolejowych w latach , jego opracowanie i uchwalenie będzie procesem czasochłonnym. Mając na uwadze przedstawione reguły funkcjonowania mechanizmu CEF oraz tryb cyklicznego naboru wniosków w trybie konkursowym, nieodzowne jest ustanowienie WPIK-CEF2014, który będzie funkcjonował do czasu, planowanego na IV kw roku, przyjęcia KPK. Wówczas WPIK- CEF2014 zostanie uchylony, a objęte nim projekty zostaną włączone do KPK. Dokumenty te podlegać będą aktualizacji po ogłoszeniu wyników konkursów CEF. W przypadku nieuzyskania dofinansowania przez projekt zgłoszony do konkursu CEF decyzja o jego realizacji uzależniona będzie od dostępnych środków. 1. Podstawy prawne i układ programu Program przygotowano w ramach współdziałania ministra właściwego do spraw transportu oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., zwanej dalej PLK. WPIK-CEF2014 jest programem wieloletnim w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 4. Jednocześnie, WPIK-CEF2014 wypełnia dyspozycję art. 38c ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 5, określając rzeczowy i finansowy zakres planowanych inwestycji. WPIK-CEF2014 zachowuje zgodność z wymogami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 6 i stosownie do jej art. 15 ust. 4 pkt 2, jest programem rozwoju w dziedzinie publicznej infrastruktury kolejowej. Zadania 7 WPIK-CEF2014 dotyczą modernizacji infrastruktury kolejowej i są projektami liniowymi. 8 Dokument składa się z dwóch części. W pierwszej części, przedstawiono przedmiot programu, cele i efekty uzasadniające realizację objętych nim inwestycji. Część drugą stanowią załączniki do programu. Załącznik nr 1 Wykaz zadań zawiera mierniki rzeczowe, tj. długość w km torów dla poszczególnych inwestycji, a także wydatki na ich realizację wraz ze wskazaniem źródeł finansowania. Jako załącznik nr 2 przedstawiono mapę pokazującą lokalizację inwestycji. 4 Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i Dz. U. z 2013 r. poz i Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, Nr 157, poz. 1241, z 2011 r. Nr 279, poz. 1644, z 2012 r. poz oraz z 2013 r. poz inwestycja, projekt, zadanie pojęcia używane zamiennie w programie 8 modernizacja: proces przystosowania istniejących obiektów infrastruktury kolejowej do wyższych parametrów technicznoeksploatacyjnych, w wyniku którego następuje zmiana warunków użytkowania oraz wzrost wartości obiektów projekt liniowy: przedsięwzięcie, które można zlokalizować podając lokalizacje początku i końca odcinka realizacyjnego, wiążąc lokalizację z konkretną linią kolejową 3
6 2. Główne założenia Poszczególne zadania składające się na program: obejmują infrastrukturę kolejową zarządzaną przez PLK; wpisują się w cele i kierunki interwencji Strategii Rozwoju Transportu do 2020r. (z perspektywą do 2030r.) 9 koncentrują się na liniach należących do kolejowej części sieci bazowej TEN-T, będących jednocześnie ex definitione liniami o znaczeniu państwowym; odpowiadają wskazaniom Master Planu dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 roku 10 ; mają określone źródło finansowania; mają wszystkie wydatki określone w wartościach netto; oparte są na mechanizmie CEF, który jest instrumentem perspektywy finansowej UE na lata ; są spójne z innymi projektami infrastrukturalnymi realizowanymi w ramach Wieloletniego programu inwestycji kolejowych do roku 2015 ; są spójne z innymi projektami przewidywanymi do podjęcia w nowej perspektywie finansowej UE, ujętymi m.in. w Dokumencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r., szczególnie w zakresie: modernizacji i zakupu taboru, modernizacji i budowy infrastruktury dworcowej, wdrożenia informatycznych systemów wsparcia usług przewozowych, zapewnienia interoperacyjności w powiązaniu z wdrożeniem ERTMS, budowy terminali transportu intermodalnego i centrów logistycznych. Program nie obejmuje zadań z zakresu eksploatacji i utrzymania infrastruktury kolejowej, które prowadzone są na podstawie umów o dofinansowanie z budżetu państwa oraz z Funduszu Kolejowego. W ten sposób rozgraniczone jest finansowanie inwestycji w infrastrukturę kolejową od jej eksploatacji i utrzymania 11. Pozwala to na zapewnienie przejrzystości w zakresie wydatkowania środków publicznych na te cele, a równocześnie umożliwia właściwe rozplanowanie i wzajemne powiązanie poszczególnych zadań inwestycyjnych i utrzymaniowych. 3. Realizator programu Realizatorem i wykonawcą programu jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa, ul. Targowa 74. Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych 12, ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe przyjętej Uchwałą Rady Ministrów Nr 6/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r. 10 Master Plan dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 roku. Ministerstwo Infrastruktury. Warszawa, sierpień 2008 r.; przyjęty Uchwałą Rady Ministrów nr 277 z dnia 19 grudnia 2008 r. 11 Umowa z dnia 21 lutego 2013 r. o dofinansowanie budżetu państwa kosztów remontów i utrzymania infrastruktury kolejowej poniesionych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w okresie od r. do r. oraz Umowa o z dnia 28 maja 2012 r. o finansowanie ze środków Funduszu Kolejowego remontów i utrzymania infrastruktury kolejowej realizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w latach Dz. U. z 2013 r. poz Dz. U. z 2000 r. Nr 84, poz. 948, z 2001 r. Nr 100, poz i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 205, poz i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 6, poz. 63, Nr 80, poz. 720 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 120, poz. 1252, z 2005 r. Nr 157, poz i Nr 184, poz. 4
7 Prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, wykonując zadania zarządcy publicznej infrastruktury kolejowej, w oparciu o nadany statut, przepisy ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 14 oraz inne obowiązujące regulacje krajowe i UE. PLK jest organizacyjnie i technicznie przygotowana do podjęcia programu i jego zrealizowania, w tym do użycia na jego wykonanie przewidywanych środków finansowych. Ze strony Zarządu PLK program jest wsparty oświadczeniem, iż: inwestycje objęte programem realizowane będą na obszarze kolejowym zarządzanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., która w stosunku do nich wykonuje funkcje inwestora bezpośredniego, jednocześnie nadzoruje i rozlicza inwestycje. Wykonawcy tych inwestycji wyłaniani będą zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych; dla wykonania programu zapewnione są: realizacja zadań w planowanym terminie i zakresie rzeczowym, uzyskanie efektu ostatecznego, uzasadniającego poniesienie nakładów i wydatków rzeczowych oraz wywołanych procesem inwestycyjnym ograniczeń użytkowania, prawidłowe wykorzystanie obiektów podczas eksploatacji po zakończeniu realizacji inwestycji; odpowiedzialność za realizację programu i efektywne wydatkowanie przeznaczonych na ten cel środków spoczywa na PLK; inwestycje objęte programem prowadzone będą przy zachowaniu obowiązujących norm budowlanych i warunków technicznych oraz przepisów branżowych, co znajdzie potwierdzenie w odpowiedniej dokumentacji poszczególnych zadań. Spełniać również będą wymagania określone uzyskanymi warunkami i pozwoleniami, w tym w zakresie sposobów ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne i tworzenia dla powstałych obiektów warunków do korzystania z nich przez osoby o ograniczonych możliwościach poruszania się; program sporządzony został zgodnie z wymogami obowiązującego prawa oraz z zachowaniem odpowiedniej przejrzystości i należytej staranności, niezbędnej przy realizacji projektów inwestycyjnych finansowanych ze środków publicznych. 4. Procedury zatwierdzania i aktualizacji Program zatwierdzany jest przez Radę Ministrów w drodze uchwały. Finansowanie WPIK-CEF2014 środkami budżetu państwa następuje w ramach przyznanego na dany rok limitu wydatków dla właściwej części budżetowej. Minister właściwy do spraw transportu może dokonywać przesunięć środków finansowych pomiędzy zadaniami ujętymi w załączniku nr 1 15, w ramach limitów rocznych. Program podlegać będzie aktualizacji po ogłoszeniu wyników konkursów CEF. W przypadku nieuzyskania dofinansowania przez projekt zgłoszony do konkursu CEF decyzja o jego realizacji uzależniona będzie od dostępnych środków. W zależności od konkretnego przypadku (w tym miejsca projektu w rankingu Dokumentu Implementacyjnego, otrzymanej oceny w konkursie CEF) będzie podejmowana decyzja o ponownym zgłoszeniu do konkursu CEF w następnym terminie lub przesunięciu do realizacji w ramach POIiŚ , bądź też przesunięciu w czasie realizacji projektu. 1539, z 2006 r. Nr 12, poz. 63 i Nr 157, poz. 1119, z 2008 r. Nr 97, poz. 624, Nr 193, poz i Nr 206, poz. 1289, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, z 2010 r. Nr 108, poz. 686 i Nr 247, poz oraz z 2011 r. Nr 168, poz Dz. U. z 2013 r. poz i zgodnie z przepisami określonymi w ustawie o finansach publicznych 5
8 5. Cele programu Opracowanie WPIK-CEF2014 jest ściśle powiązane z koniecznością wykazania odpowiedniej dojrzałości projektów zgłaszanych do konkursu CEF w 2014 r. Istnienie dokumentu rządowego, potwierdzającego zainteresowanie Rzeczpospolitej Polskiej realizacją przedmiotowych projektów, a w szczególności zapewniającego ich finansowanie, staje się więc warunkiem koniecznym do uzyskania dofinansowania w ramach instrumentu CEF. Celem generalnym WPIK-CEF2014 jest zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego, na ciągach transportowych objętych programem, w taki sposób aby zaspokoić potrzeby przewoźników oraz pasażerów, nadawców i odbiorców towarów przewożonych koleją. Realizacja tego celu ma doprowadzić do podniesienia bezpieczeństwa i komfortu podróży oraz wzrostu liczby odprawianych pasażerów, a także zwiększenia wielkości masy towarowej przewożonej koleją na objętych programem ciągach. Cele szczegółowe prowadzące do realizacji celu generalnego programu to: skrócenie czasu podróży, poprawa mobilności mieszkańców regionów oddalonych od aglomeracji, zapewnienie dostępu do transportu kolejowego osobom o ograniczonej możliwości poruszania, ograniczenie skutków negatywnego oddziaływania transportu na środowisko, podniesienie przepustowości linii na odcinkach najbardziej obciążonych, poprawa warunków do wykonywania kolejowych przewozów towarowych, w tym poprawa stanu technicznego linii planowanych do włączenia do korytarzy towarowych 16, poprawa bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych oraz na przejściach dla pieszych, zapewnienie stabilnego finansowania inwestycji kolejowych. Realizacja programu przyczyni się również w sposób pośredni do: pobudzenia rozwoju przedsiębiorstw, w tym kooperujących z koleją, zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej regionów w pobliżu linii kolejowych, zmniejszenia zatłoczenia na drogach kołowych, zapewnienia efektywnego wykorzystania zasobów ludzkich i racjonalizacji zatrudnienia. Uzyskanie założonych celów programu warunkują zdolności wykonawcze, możliwości technologiczne i organizacyjne rynku przedsiębiorstw projektowych, wykonawczych i inżynierów nadzorujących umowy, budowy i kontrakty. 6. Uzasadnienie programu i rezultaty jego realizacji Analiza zasadności realizacji poszczególnych projektów inwestycyjnych w perspektywie przeprowadzona została w Dokumencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (DI). Opracowanie DI wynikało z nałożenia na państwa członkowskie UE wymagań, związanych z zapewnieniem pełnej realizacji celów polityki spójności, warunkujących otrzymanie środków UE w perspektywie (warunkowość ex ante). W ramach DI szeroki katalog projektów inwestycyjnych został poddany ocenie za pomocą zestawu obiektywnych kryteriów, związanych z położeniem linii, spodziewanymi efektami eksploatacyjnymi, stopniem przygotowania itp. 16 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 913/2010 z dnia 20 października 2010 r. w sprawie europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy (Dz. Urz. UE L 276 z str. 22) 6
9 Ze względu na położenie na sieci bazowej TEN-T, znaczne obciążenie ruchem pociągów oraz wysoki stopień przygotowania, projekty objęte WPIK-CEF2014 uzyskały w ocenie wynik punktowy, plasujący je na wysokich pozycjach listy rankingowej DI. Informacje związane z dojrzałością projektów WPIK- CEF2014 zawiera Tabela 1. Stan przygotowania tych projektów jest monitorowany w ramach działań związanych z wdrażaniem DI. Tabela 1 Przygotowanie projektów WPIK-CEF2014 Nazwa projektu Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław Poznań, etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego Czempiń Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa Poznań pozostałe roboty, odcinek Sochaczew Swarzędz Prace na linii kolejowej Warszawa Włochy Grodzisk Mazowiecki (linia nr 447) Prace na linii obwodowej w Warszawie (odc. Warszawa Gołąbki/Warszawa Zachodnia Warszawa Gdańska) Prace na linii kolejowej E 75 na odcinku Sadowne Białystok wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów Sadowne Okres realizacji robót Studium wykonalności Decyzja środowiskowa Dokumentacja projektowa jest (2011) jest (2009) jest jest (2008) jest (2012) brak jest (2011) jest (2012) brak jest (2011) jest (2012) brak jest (2008) Województwo mazowieckie jest (2009) brak Województwo podlaskie brak brak Projekty WPIK-CEF2014 ściśle wpisują się w strategiczne kierunki rozwoju sieci TEN-T: Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław Poznań, etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego Czempiń Linia należy do sieci bazowej TEN-T zarówno w ruchu pasażerskim, jak i towarowym. Prace na linii zostały podzielone na 3 odcinki realizacyjne, z których dwa zostaną wykonane w ramach środków perspektywy , a odcinek trzeci (środkowy) jest przedmiotem projektu. Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa Poznań pozostałe roboty, odcinek Sochaczew Swarzędz Linia należy do sieci bazowej TEN-T w ruchu towarowym. Podlega ona sukcesywnej modernizacji, a przedmiotowy projekt stanowi jej ostatni etap, i obejmuje swoim zakresem przede wszystkim kompleksową modernizację sieci trakcyjnej oraz przebudowę dużych stacji, co pozwoli m.in. uzyskać długość użyteczną torów dla pociągów towarowych 750 m. Ponadto linia należy do korytarza towarowego nr 8. Linia stanowi również istotne połączenie w pasażerskim ruchu kwalifikowanym. Prace na linii kolejowej Warszawa Włochy Grodzisk Mazowiecki (linia nr 447) Linia należy do sieci bazowej TEN-T w ruchu pasażerskim. Stanowi ona drugą parę torów linii kolejowej nr 1 Warszawa Katowice na odcinku położonym w obszarze aglomeracji warszawskiej, który jest obciążony bardzo dużym ruchem pociągów, wyraźnie większym niż występujący na linii nr 1. Prace przygotowawcze do realizacji projektu (w tym dokumentacja projektowa) otrzymały dofinansowanie z Funduszu TEN-T. 7
10 Prace na linii obwodowej w Warszawie (odc. Warszawa Gołąbki/Warszawa Zachodnia Warszawa Gdańska) Linia należy do sieci bazowej TEN-T w ruchu towarowym. Służy ona przeniesieniu ruchu towarowego w obszarze aglomeracji warszawskiej na kierunku wschód-zachód, tj. Rzepin Poznań Warszawa Terespol. Ponadto linia należy do korytarza towarowego nr 8. Z uwagi na położenie linii, występuje na niej również znaczny ruch pasażerskich pociągów aglomeracyjnych. Studium wykonalności modernizacji Warszawskiego Węzła Kolejowego, obejmujące poprawę przepustowości linii obwodowej, dofinansowane było ze środków funduszu TEN-T. Prace na linii kolejowej E 75 na odcinku Sadowne Białystok wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów Sadowne Linia należy do sieci bazowej TEN-T zarówno w ruchu pasażerskim, jak i towarowym. Jest elementem ciągu Rail Baltica, stanowiącego priorytetowy projekt UE. Ponadto linia należy do korytarza towarowego nr 8. Pomiędzy Warszawą a Białymstokiem podzielona została na dwa odcinki realizacyjne, z których pierwszy (do Sadownego) zostanie wykonany w ramach środków perspektywy , a drugi jest przedmiotem niniejszego projektu. Projekty objęte WPIK-CEF2014 mają charakter kompleksowej modernizacji, dzięki czemu doprowadzą do uzyskania parametrów wymaganych obowiązującymi regulacjami i normami, w tym zwłaszcza Wytycznymi dla sieci TEN-T i Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności., zaś tabela 3 oczekiwane wskaźniki rzeczowe, a tabela 4 oczekiwane rezultaty jakościowe programu. Tabela 2 przedstawia podstawowe informacje o obecnych i planowanych parametrach infrastruktury kolejowej na tych liniach, zaś tabela 3 oczekiwane wskaźniki rzeczowe, a tabela 4 oczekiwane rezultaty jakościowe programu. Tabela 2 Obecne i projektowane parametry eksploatacyjne oraz obciążenie ruchem pociągów Nazwa projektu Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław Poznań, etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego Czempiń Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa Poznań pozostałe roboty, odcinek Sochaczew Swarzędz Prace na linii kolejowej Warszawa Włochy Grodzisk Mazowiecki (linia nr 447) Prace na linii obwodowej w Warszawie (odc. Warszawa Gołąbki/Warszawa Zachodnia Warszawa Gdańska) Prace na linii kolejowej E 75 na odcinku Sadowne Białystok wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów Sadowne Prędkość maksymalna [km/h] Naciski osiowe [kn] Dobowa liczba pociągów w 2012 r. obecna docelowa obecne docelowe pas. tow * ograniczenia do * linia użytkowana wyłącznie w prowadzeniu ruchu pasażerskiego
11 Tabela 3 Wskaźniki rzeczowe oczekiwane jako rezultat programu Wskaźnik Długość linii kolejowych w tym o znaczeniu państwowym Długość torów szlakowych i głównych zasadniczych w tym na liniach o znaczeniu państwowym Jednostka miary km km Objęto programem 316,8 316,8 598,7 598,7 Długość wszystkich torów km 677,8 Liczba obiektów inżynieryjnych w tym na liniach o znaczeniu państwowym Liczba skrzyżowań w tym dwupoziomowych Liczba skrzyżowań na liniach o znaczeniu państwowym w tym dwupoziomowych Liczba krawędzi peronowych w tym na liniach o znaczeniu państwowym Tabela 4 Wskaźniki jakościowe oczekiwane jako rezultat programu Wskaźnik szt. szt. szt. szt. Jednostka miary Objęto programem Długość występowania maksymalnej prędkości pociągów 160 km/h km 253,8 Długość torów ze zwiększeniem prędkości pociągów o co najmniej 30 km/h km 148,3 Dopuszczenie nacisku osi 221 kn km 284,6 Poniżej przedstawione zostały definicje wskaźników używanych w programie. długość linii kolejowych różnica pomiędzy kilometrem końca, a kilometrem początku linii kolejowych objętych projektem, długość torów szlakowych i głównych zasadniczych suma długości ogólnej torów szlakowych oraz głównych zasadniczych objętych projektem, długość wszystkich torów suma długości ogólnej torów szlakowych i stacyjnych objętych projektem, liczba obiektów inżynieryjnych liczba budowli objętych projektem, wydzielonych jako osobny środek trwały, należących do jednego z poniższych rodzajów: most, wiadukt, przejście pod torami, przepust, tunel liniowy, kładka dla pieszych, ściana oporowa. Do obiektów inżynieryjnych zalicza się także przejścia dla zwierząt (ekodukty lub przejścia dolne) 17, liczba skrzyżowań liczba objętych projektem skrzyżowań linii kolejowych z drogami publicznymi zarówno w poziomie szyn, jak i wielopoziomowych, liczba krawędzi peronowych liczba krawędzi peronowych objętych projektem, uwzględniająca perony jedno lub dwukrawędziowe, długość występowania maksymalnej prędkości pociągów łączna długość torów szlakowych oraz głównych zasadniczych objętych projektem, na których będzie obowiązywać określona maksymalna dopuszczalna prędkość techniczna, długość torów ze zwiększeniem prędkości pociągów o co najmniej 30 km/h łączna długość torów szlakowych oraz głównych zasadniczych objętych projektem, na których maksymalna 17 na potrzeby niniejszego programu, liczbę wiaduktów oraz kładek dla pieszych ujęto we wskaźniku liczba skrzyżowań, w tym dwupoziomowych na odcinku objętym programem 9
12 prędkość rozkładowa zwiększy się o co najmniej 30 km/h w stosunku do rozkładu jazdy za rok poprzedzający rozpoczęcie realizacji projektu, dopuszczenie nacisku osi 221 kn łączna długość torów szlakowych oraz głównych zasadniczych objętych projektem, na których będzie obowiązywać maksymalny nacisk osi taboru na szynę 221 kn. Głównym rezultatem jakościowym programu będzie skrócenie czasu przejazdu pociągów, co wpłynie pozytywnie na konkurencyjność transportu kolejowego, w stosunku do drogowego, polepszy też zdecydowanie komfort podróżowania pasażerów. Zwiększenie maksymalnych prędkości pociągów na odcinkach objętych programem poprawi zdolność przepustową na sieci kolejowej, a więc umożliwi rozszerzenie oferty przewozowej w zakresie częstotliwości połączeń pomiędzy ośrodkami przemysłowymi oraz aglomeracyjnymi. Ważnym rezultatem programu będzie również poprawa warunków do prowadzenia przewozów towarowych poprzez powiększenie sieci, gdzie dopuszczony zostanie nacisk na oś 221 kn. Dopuszczenie na sieci kolejowej nacisków osiowych 221 kn, jest jednym z podstawowych oczekiwań ze strony przewoźników towarowych. Inwestycje, które zapewniają osiągnięcie tego parametru, są szczególnie istotne z uwagi na kluczowe znaczenie dla utrzymania równowagi w transporcie. 7. System nadzoru i monitorowania Narzędziami monitorowania realizowanych projektów inwestycyjnych będą bieżące informacje oraz cykliczne raporty i sprawozdania. Monitorowanie, realizowane w ramach systemu nadzoru i kontroli, skupiać się będzie na: ocenach zgodności realizacji z planem, ocenach postępu rzeczowego i finansowego, identyfikowaniu pojawiających się zagrożeń, wskazywaniu mechanizmów i sposobów eliminowania zagrożeń. Dane pozyskiwane w procesie monitorowania będą stanowiły, dla osób odpowiedzialnych, bazę informacyjną wspomagającą podejmowanie decyzji korygujących przebieg procesów inwestycyjnych. Monitorowanie Monitorowanie postępu prac będzie prowadzone przez PLK w oparciu o wskaźniki postępu rzeczowego i finansowego, które są ewidencjonowane, odpowiednio przetwarzane i wykorzystywane w bieżącym zarządzaniu projektami. Instrumentami wykorzystywanymi w monitoringu są: raporty okresowe, roczne i końcowe, wskaźniki postępu rzeczowego i finansowego, systemy informatyczne monitorowania wewnętrznego i zewnętrznego. Kluczowym elementem funkcjonowania systemu monitorowania będzie śledzenie postępów, opóźnień oraz ryzyk na realizowanych projektach. PLK niezwłocznie po zidentyfikowaniu ryzyka stanowiącego zagrożenie dla realizacji zadań: w terminie, oraz w kwotach określonych w załączniku 1, podejmuje działania zaradcze, informując o tym ministra właściwego do spraw transportu. 10
13 Sprawozdawczość wobec ministra właściwego do spraw transportu Zarówno sprawozdania bieżące, jak również miesięczne i kwartalne, przekazywane są przez PLK do ministra właściwego do spraw transportu. Zawierają one tabelaryczne zestawienia i część opisową, w których ujęte są informacje o realizacji w zakresie rzeczowym i finansowym poszczególnych zadań, odchyleniach od docelowych wielkości programowanych w WPIK-CEF2014, powodach wystąpienia odchyleń, zidentyfikowanych zagrożeniach i ryzykach, podjętych działaniach je eliminujących. Informacje dotyczące poszczególnych zadań są w sprawozdaniach odpowiednio agregowane z rozróżnieniem grup i rodzajów zadań, źródeł ich finansowania itd. Sprawozdania te są wykorzystywane w nadzorowaniu i kontrolowaniu bieżącego przebiegu realizacji programu. Roczne sprawozdania z realizacji programu po zatwierdzeniu przez Zarząd PLK, przekazywane są do końca kwietnia do ministra właściwego do spraw transportu 18. Sprawozdanie roczne z realizacji programu zawiera: ocenę realizacji programu, w tym czy cele WPIK-CEF2014 są nadal możliwe i realne do osiągnięcia, ocenę wpływu czynników zewnętrznych na poszczególne zadania i cały WPIK-CEF2014, ocenę zagrożeń i ryzyk związanych z zakresem technicznym, finansowym lub prawnym, ocenę skuteczności podjętych działań naprawczych, wskazanie na działania naprawcze konieczne do podjęcia, zarówno po stronie PLK, jak i ministra właściwego do spraw transportu, wykonanie finansowe narastająco, w układzie jak w załączniku 1, wskaźniki wykonania rzeczowego dla projektów, wskazanie na znaczne odchylenia od planu dla poszczególnych zadań oraz całego WPIK-CEF2014, harmonogram działań i wydatków na najbliższy i dalsze okresy sprawozdawcze, porównanie nie tylko z planem, ale i pomiędzy kolejnymi sprawozdaniami, stan realizacji zamówień publicznych przyporządkowany do poszczególnych zadań, informacje o przeprowadzonych kontrolach i audycie, informację kto przygotował, sprawdził i zatwierdził sprawozdanie. Sprawozdanie roczne zawiera dodatkowo wszystkie załączniki do programu uwzględniające: rozliczenie zadań za poprzedni rok, korekty wydatków zgodnie z przyjętą ustawą budżetową na dany rok. Minister właściwy do spraw transportu składa sprawozdanie o wykonaniu programu za poprzedni rok Radzie Ministrów w terminie do końca maja roku następnego niezależnie od sprawozdawczości WPIK-CEF2014 przygotowywane są sprawozdania roczne, sporządzane na potrzeby opracowania rocznego sprawozdania z wykonania ustawy budżetowej wraz z informacją z wykonania wydatków w układzie zadaniowym, które przekazywane są Ministrowi Finansów w terminie do końca lutego każdego roku 19 zgodnie z art. 38c ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym 11
14 8. Finansowanie programu Podstawowym źródłem finansowania projektów modernizacyjnych objętych programem są fundusze Unii Europejskiej w ramach mechanizmu CEF. Wkład krajowy pokryty będzie z budżetu państwa 20 oraz z kredytów EBI. Program zakłada maksymalne wykorzystanie środków Unii Europejskiej na sfinansowanie projektów. Wymaga to sprawnej realizacji inwestycji oraz pełnego zabezpieczenia odpowiedniego wkładu krajowego w postaci środków budżetu państwa i kredytu EBI. Ograniczenie bądź przesunięcie w latach planowanych środków w jednym ze źródeł, automatycznie niesie zagrożenie rezygnacji z realizacji niektórych projektów lub niewykonania inwestycji w założonym czasie. 9. Informacje uzupełniające Wartości projektów są szacunkowe i określone zostały na podstawie posiadanej dokumentacji przygotowawczej. Wartości te mogą podlegać korektom wskutek pozyskiwania kolejnych i uzupełniających informacji, pozyskiwanych po uszczegółowieniach dokumentacji przygotowawczej, a ich ostateczne ustalenie nastąpi na podstawie udzielonych zamówień na wykonanie robót. Podobnie, na kolejnych etapach uszczegóławiania dokumentacji przygotowawczej, modyfikacjom może podlegać zakres rzeczowy. Zapewnienie wymagań ochrony środowiska naturalnego Ze względu na wykonawczy charakter Programu, porządkujący realizację inwestycji, dla których ramy zostały wyznaczone w innych dokumentach objętych strategicznymi ocenami oddziaływania na środowisko, nie zaistniała potrzeba poddawania go tej procedurze. Zagospodarowanie obiektów po zakończeniu inwestycji Przekazanie obiektów do eksploatacji będzie następowało sukcesywnie, po zakończeniu realizacji poszczególnych zadań oraz po odbiorach technicznych robót i gdy to konieczne uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, a pełne zaewidencjonowanie powstałego majątku w wyniku zrealizowania programu nastąpi zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Infrastruktura kolejowa zarządzana będzie przez PLK, zaś jej użytkownikami będą przewoźnicy kolejowi, a także ich klienci. Utrzymanie infrastruktury będzie prowadzone przez zespoły obsługowe, które realizują zadania utrzymaniowo-eksploatacyjne na zlecenie zarządcy PLK. 10. Zagrożenia realizacyjne dla programu Skala inwestycji objętych programem jest znaczna. Są to przedsięwzięcia bardzo złożone i nietypowe, z uwagi na aspekty techniczne i technologiczne. Inwestycje realizowane są na infrastrukturze, która podczas ich prowadzenia ciągle jest użytkowana co wymaga szczególnych rozwiązań w zarządzaniu. Tak więc, realizacja programu przy konieczności utrzymania napiętych reżimów czasowych, zakresów rzeczowych i kosztów, jest obarczona ryzykiem wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń i zakłóceń. Szczegółowa identyfikacja ryzyk i sposobów przeciwdziałania odchyleniom od ustaleń programu obejmujących poszczególne zadania, zostanie ujęta przez PLK w przedkładanych KE aplikacjach konkursowych CEF. 20 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków pochodzących z podatku akcyzowego na finansowanie kosztów utrzymania zarządcy infrastruktury kolejowej oraz wypełnienie zobowiązań powstałych w wyniku emisji obligacji w perspektywie finansowej , środki akcyzowe nie będą dostępne dla realizacji projektów finansowanych w ramach CEF 12
15 Wykaz zadań Załącznik Nr 1 nr CEF Nazwa zadania Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław - Poznań, etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego - Czempiń Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa - Poznań - pozostałe roboty, odcinek Sochaczew - Swarzędz Prace na linii kolejowej Warszawa Włochy - Grodzisk Mazowiecki (linia nr 447) Prace na linii obwodowej w Warszawie (odc. Warszawa Gołąbki / Warszawa Zachodnia - Warszawa Gdańska Prace na linii E 75 na odcinku Sadowne - Białystok wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów - Sadowne Symbol* Okres realizacji CEF M-L-Z CEF M-L-Z CEF M-L-Z * Symbol: M - modernizacja L - liniowe Z - linia/e znaczenia państwowego UFTL - ustawa o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego Fundusz CEF - środki UE ,0 CEF M-L-Z Długość linii kolejowych objętych Docelowa Wartość Planowane szacunkowe wydatki w latach pracami (km toru) wartość zadania wg docelowych źródeł finansowania (zasilenia kont PLK - w tys. zł) miernika (tys. zł) po 2016 (km toru) Źródła finansowania: po 2016 Razem 0,0 CEF M-L-Z ,0 0,0 0,0 0,0 7,4 0,0 0,0 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 142,8 168,8 34,7 22,2 0,0 213,4 213,4 142, ,2 44, , , Ogółem, z tego: 210, , , , ,0 1) Wydatki kwalifikowane 0, , , , ,7 1a) Budżet państwa - inne niż art. 5 UFTL 0, , , , ,7 1b) Fundusz CEF 0, , , , ,0 2) Wydatki niekwalifikowane 210, , , , ,3 2b) Kredyt EBI 210, , , , ,3 Ogółem, z tego: 0,0 0, , , ,0 1) Wydatki kwalifikowane 0,0 0, , , ,4 1a) Budżet państwa - inne niż art. 5 UFTL 0,0 0, , , ,4 1b) Fundusz CEF 0,0 0, , , ,0 2) Wydatki niekwalifikowane 0,0 0, , , ,6 2a) Budżet państwa - inne niż art. 5 UFTL 0,0 0, , , ,6 Ogółem, z tego: 0,0 0, , , ,0 1) Wydatki kwalifikowane 0,0 0, , , ,3 1a) Budżet państwa - inne niż art. 5 UFTL 0,0 0, , , ,3 1b) Fundusz CEF 0,0 0, , , ,0 2) Wydatki niekwalifikowane 0,0 0, , , ,7 2a) Budżet państwa - inne niż art. 5 UFTL 0,0 0, , , ,7 Ogółem, z tego: 0,0 0, , , ,0 1) Wydatki kwalifikowane 0,0 0, , , ,7 1a) Budżet państwa - inne niż art. 5 UFTL 0,0 0, , , ,7 1b) Fundusz CEF 0,0 0, , , ,0 2) Wydatki niekwalifikowane 0,0 0, , , ,3 2b) Kredyt EBI 0,0 0, , , ,3 Ogółem, z tego: 0,0 0, , , ,0 1) Wydatki kwalifikowane 0,0 0, , , ,3 1a) Budżet państwa - inne niż art. 5 UFTL 0,0 0, , , ,3 1b) Fundusz CEF 0,0 0, , , ,0 2) Wydatki niekwalifikowane 0,0 0, , , ,7 2b) Kredyt EBI 0,0 0, , , ,7 Ogółem, z tego: 210, , , , ,0 1) Wydatki kwalifikowane 0, , , , ,4 1a) Budżet państwa - inne niż art. 5 UFTL 0, , , , ,4 1b) Fundusz CEF 0, , , , ,0 2) Wydatki niekwalifikowane 210, , , , ,6 2a) Budżet państwa - inne niż art. 5 UFTL 0,0 0, , , ,3 2b) Kredyt EBI 210, , , , ,3 Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych - CEF 2014; załączniki
17 Lokalizacja poszczególnych zadań objętych programem na sieci zarządzanej przez PKP PLK S.A. Załącznik Nr 2 Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych - CEF 2014; załączniki