Source: http://docplayer.pl/2356138-Wytyczne-instytucji-zarzadzajacej-wielkopolskim-regionalnym-programem-operacyjnym-na-lata-2007-2013.html
Timestamp: 2017-11-22 14:08:56
Legal References Found: art. 39
 art. 55
 art. 39
 art. 39
 art. 55
 art. 55
 art. 55
 art. 87
 art. 44
 art. 55
 art. 55
 art. 55

Document Content:
WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA LATA - PDF
WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA LATA
Download "WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA LATA 2007-2013"
1 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5039/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 sierpnia 2014 WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA LATA DLA BENEFICJENTÓW PRIORYTETU III ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE DZIAŁANIE 3.6 POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA ŚRODOWISKOWEGO I EKOLOGICZNEGO W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI Poznań, sierpień 2014
2 Spis treści Rozdział 1 - Streszczenie... 9 Rozdział 2 - Definicja projektu Rozdział 3 - Charakterystyka projektu Stan aktualny Identyfikacja problemów Cel/e projektu Warianty realizacji projektu Opis projektu Określenie wskaźników produktu oraz rezultatu projektu Rozdział 4 - Analiza instytucjonalna i prawna projektu Opis wdrażania projektu Zarządzanie projektem i trwałość projektu Kwestie prawne związane z realizacją projektu Rozdział 5 - Analiza finansowo - ekonomiczna projektu Metodologia przeprowadzenia analizy finansowo - ekonomicznej projektu Nakłady finansowe na realizację projektu Źródła finansowania projektu Kalkulacja przychodów ze sprzedaży (rozdział obowiązkowy jedynie dla projektów z grupy projektów obejmujących inwestycję w infrastrukturę, korzystanie z której podlega opłatom ponoszonym bezpośrednio przez korzystających) Kalkulacja kosztów w okresie eksploatacji Rachunek zysków i strat dla projektu (rozdział obowiązkowy jedynie dla projektów z grupy projektów obejmujących inwestycję w infrastrukturę, korzystanie z której podlega opłatom ponoszonym bezpośrednio przez korzystających) Rachunek przepływów pieniężnych wywołanych realizacją projektu (rozdział obowiązkowy jedynie dla projektów z grupy projektów obejmujących inwestycję w infrastrukturę, korzystanie z której podlega opłatom ponoszonym bezpośrednio przez korzystających) Ustalenie poziomu dofinansowania projektu (rozdział obowiązkowy jedynie dla projektów z grupy projektów obejmujących inwestycję w infrastrukturę, korzystanie z której podlega opłatom ponoszonym bezpośrednio przez korzystających) Analiza rentowności projektu (rozdział obowiązkowy jedynie dla projektów z grupy projektów obejmujących inwestycję w infrastrukturę, korzystanie z której podlega opłatom ponoszonym bezpośrednio przez korzystających) Trwałość finansowa projektu Analiza ekonomiczna projektu Analiza wrażliwości (rozdział obowiązkowy jedynie dla projektów z grupy projektów obejmujących inwestycję w infrastrukturę, korzystanie z której podlega opłatom ponoszonym bezpośrednio przez korzystających) Analiza ryzyka Rozdział 6 - Wpływ projektu na środowisko Wpływ projektu na środowisko w okresie realizacji Wpływ projektu na środowisko po zakończeniu realizacji Rozdział 7 - Promocja i informacja Rozdział 8 - Spis tabel Rozdział 9 - Spis rysunków Rozdział 10 - Spis załączników
3 Celem Wytycznych jest ujednolicenie zasad przygotowywania studiów wykonalności, w tym metodologii prowadzenia obliczeń, prezentacji informacji. Wytyczne mają ułatwić proces przygotowania studiów wykonalności przez beneficjentów oraz ocenę projektów. Użyte w Wytycznych skróty oznaczają: WFOŚiGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu WRPO Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata UWRPO Szczegółowy opis priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego EFS Europejski Fundusz Społeczny DGC Dynamiczny koszt jednostkowy DCF Zdyskontowane przepływy pieniężne FNPV/C - Finansowa bieżąca wartość netto inwestycji FRR/C - Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji Podstawowe definicje: Beneficjent - Beneficjent to podmiot, który jest stroną umowy zawieranej z Instytucją Pośredniczącą (WFOŚiGW) o dofinansowanie realizacji projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wnioskodawca - do kategorii wnioskodawców zalicza się tylko grupy podmiotów, które wyszczególnione zostały w punkcie Typy beneficjentów w ramach poszczególnych Działań opisanych w Szczegółowym Opisie Priorytetów WRPO. Całkowity koszt projektu/inwestycji - wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane, ponoszone do momentu zakończenia realizacji projektu. Obejmuje m.in. nakłady inwestycyjne na realizację projektu, powiększone o ewentualne rezerwy na nieprzewidziane wydatki, jeżeli instytucja zarządzająca przewiduje taką możliwość, koszty ogólne oraz inne koszty nie mające charakteru pieniężnego, o których mowa w wytycznych o kwalifikowalności wydatków, których wartość ustalana jest na zasadach określonych w tych wytycznych. Całkowity koszt inwestycji powinien zawierać podatek VAT, niezależnie od tego czy przepisy krajowe przewidują możliwość jego odzyskania, czy też taka możliwości nie została przewidziana. Podatek VAT powinien być ujęty w tabeli kosztu całkowitego jako osobna kategoria. Całkowity koszt inwestycji brany jest pod uwagę przy określaniu, czy dany projekt należy do kategorii dużych projektów, o których mowa w art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz - w przypadku projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spójności - czy dany projekt podlega reżimowi prawnemu art. 55 ust.1-4 ww. rozporządzenia (patrz definicja dużych projektów oraz definicja projektów generujących dochód). Ceny bieżące - (ceny nominalne) są to ceny występujące faktycznie w danym czasie. Ceny takie uwzględniają efekt ogólnej inflacji i należy je odróżniać od cen stałych. 3
4 Ceny stałe - ceny według roku bazowego, stosowanie których pozwala wyeliminować wpływ inflacji na dane ekonomiczne. Należy odróżniać je od cen bieżących. Cross-financing - zasada elastycznego, krzyżowego finansowania, która ma na celu ułatwienie wdrażania jednofunduszowych programów operacyjnych. Zapewnia ona możliwość finansowania w ramach zakresów interwencji EFRR i EFS komplementarnych działań wchodzących odpowiednio w zakres drugiego funduszu. Duże projekty - zgodnie z art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 są to projekty o całkowitym koszcie przekraczającym 50 mln EUR. W celu ustalenia, czy całkowity koszt danego projektu przekracza próg dużego projektu, a tym samym czy dany projekt jest dużym projektem w rozumieniu art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, należy zastosować kurs wymiany EUR/PLN, stanowiący średnią arytmetyczną miesięcznych obrachunkowych kursów stosowanych przez Komisję Europejską z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie. Ustalony w momencie złożenia wniosku kurs wymiany EUR/PLN jest stosowany również w celu identyfikacji, czy dany projekt nie uzyskał statusu dużego projektu w przypadku zmiany całkowitego kosztu na późniejszym etapie. Miesięczne obrachunkowe kursy wymiany stosowane przez Komisję Europejską publikowane są w mediach elektronicznych: (http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=currency_historique&currency=1 53&Language=en). Finansowa bieżąca wartość netto inwestycji (FNPV/C) - jest to suma zdyskontowanych strumieni pieniężnych netto generowanych przez projekt. Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C ) - jest to stopa dyskontowa, przy której wartość FNPV/C wynosi zero, tzn. bieżąca wartość przyszłych przychodów jest równa bieżącej wartości kosztów projektu. Koszty operacyjne - dla potrzeb ustalania wskaźników efektywności finansowej oraz wyliczania wartości dofinansowania przyjmuje się, że są to koszty eksploatacji i utrzymania (np. wynagrodzenia, surowce, elektryczność), koszty administracyjne i ogólne, koszty związane ze sprzedażą i dystrybucją. Ponadto, w kosztach operacyjnych można uwzględnić podatki dochodowe i inne podatki bezpośrednie, jeżeli stanowią rzeczywisty wydatek beneficjenta/operatora. Przy określaniu kosztów operacyjnych na potrzeby analizy projektu nie należy uwzględniać pozycji, które nie powodują rzeczywistego wydatku pieniężnego, nawet jeżeli pozycje takie są zazwyczaj wykazywane w bilansie lub rachunku zysków i start. Do kosztów operacyjnych nie należy zatem zaliczać kosztów amortyzacji oraz rezerw na nieprzewidziane wydatki. Jako koszty operacyjne nie są również traktowane koszty kapitałowe (np. odsetki od kredytów). Na potrzeby wyliczenia wskaźnika luki w finansowaniu razem z kosztami operacyjnymi należy ująć również nakłady odtworzeniowe związane z elementami infrastruktury, o krótkim okresie użytkowania jak również zmiany w kapitale obrotowym netto. W przypadku niektórych typów projektów, tj. termomodernizacja lub modernizacja ich realizacja może spowodować oszczędność kosztów operacyjnych w stosunku do scenariusza bez projektu. Dla projektów, o których mowa w art. 55 ust.1 4
5 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oszczędność kosztów operacyjnych powinna zostać uwzględniona w analizie luki w finansowaniu, chyba że nastąpi równoważne zmniejszenie środków dotychczas otrzymywanych od podmiotów publicznych, np. dotacji na działalność operacyjną. Oszczędność kosztów może zostać pominięta jeżeli beneficjent przedstawi szczegółowy mechanizm ustalania wysokości otrzymywanej dotacji, zgodnie z którym korzyści wynikające z oszczędności kosztów operacyjnych będą równe co do wartości obniżeniu kwoty dotacji dla danego podmiotu. Przy obliczaniu luki w finansowaniu można pominąć tylko oszczędności kosztów operacyjnych do wysokości kwoty obniżenia dotacji. Okres odniesienia - okres, za który należy sporządzić prognozę przepływów pieniężnych generowanych przez analizowany projekt, liczony od roku złożenia wniosku o dofinansowanie. Okres odniesienia obejmuje okres realizacji projektu (inwestycji) oraz okres życia ekonomicznego projektu. Projekt (przedsięwzięcie) - operacja o jasno określonych celach, składająca się z całej serii robót, działań lub usług, której celem jest wykonanie niepodzielnego zadania, posiadającego sprecyzowany charakter gospodarczy lub techniczny. Zespoły działań tworzących projekt powinny zachować spójny i skoordynowany charakter i prowadzić do ściśle określonego celu. Projekty generujące dochód (inne stosowane pojęcia: przychód netto, dochód netto): w myśl art. 55 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 są to wszelkie projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spójności, których całkowity koszt przekracza 1 mln EUR, obejmujące inwestycję w infrastrukturę, korzystanie z której podlega opłatom ponoszonym bezpośrednio przez korzystających oraz wszelkie projekty pociągające za sobą sprzedaż gruntu lub budynków lub dzierżawę gruntu lub najem budynków, lub wszelkie inne odpłatne świadczenie usług, dla których wartość bieżąca przychodów w rozumieniu art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 przewyższa wartość bieżącą kosztów operacyjnych. Projektami generującymi dochody nie są projekty, które podlegają zasadom pomocy publicznej w rozumieniu art. 87 TWE, w tym pomocy de minimis lub dla których wsparcie związane jest z instrumentami inżynierii finansowej w rozumieniu art. 44 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz Sekcji 8 rozporządzenia Komisji ( WE) nr 1828/2006. W myśl rozporządzenia Rady (WE) nr 1341/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych projektów generujących dochody, projektami generującymi dochody nie są również projekty współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny oraz te projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spójności, których całkowity koszt nie przekracza 1 mln EUR. W celu ustalenia, czy całkowity koszt danego projektu przekracza powyższy próg, należy zastosować kurs wymiany EUR/PLN, stanowiący średnią miesięcznych obrachunkowych kursów stosowanych przez Komisję Europejską 5
6 z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie. Szczegółowe informacje na ten temat zostały wskazane w aktualnych Wytycznych w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód, MRR. Stopa dyskontowa - stopa, przy użyciu której przyszłe wartości sprowadza się do wartości bieżącej, wyrażająca alternatywny koszt kapitału. Wartość rezydualna - wartość środków trwałych netto uzyskanych na etapie realizacji projektu lub w okresie jego eksploatacji, wynikająca z nakładów inwestycyjnych na realizację projektu oraz nakładów odtworzeniowych, ustalona na koniec ostatniego roku okresu odniesienia przyjętego do analizy. Okres amortyzacji dla każdego typu aktywa powinien odzwierciedlać jego ekonomicznie uzasadniony okres użytkowania, w oparciu o jego oczekiwaną przydatność beneficjenta, a nie minimalny okres amortyzacji wynikający z właściwych przepisów prawnych. Wartość rezydualna występuje wtedy, gdy okres ekonomicznej użyteczności środków trwałych jest dłuższy niż okres ich eksploatacji wynikający z przyjętego okresu odniesienia (patrz: definicja okresu odniesienia). W przypadku gruntów wartość rezydualna wynosi 100% wartości początkowej. W przypadku, w którym budynki użyteczności publicznej będące przedmiotem projektu (np. szpitale, muzea, uniwersytety) będą wykorzystywane w tym samym celu po zakończeniu okresu odniesienia i nie ma możliwości potencjalnego osiągnięcia korzyści finansowej w wyniku sprzedaży obiektu, można przyjąć, iż wartość rezydualna wynosi 0. Wnioskodawca powinien uzasadnić przyjętą wartość rezydualną. Wartość rezydualna środków trwałych netto w ostatnim roku odniesienia wykazywana jest w tabelach finansowych ze znakiem przeciwnym do wydatków i de facto powiększa wpływy projektu, obok przychodów w rozumieniu art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Wskaźnik luki w finansowaniu - w przypadku projektów generujących dochód (dla których istnieje możliwość oszacowania dochodu z wyprzedzeniem) jest to ta część zdyskontowanych nakładów inwestycyjnych na realizację projektu, która nie jest pokryta sumą zdyskontowanych dochodów (przychodów netto) z projektu (wyrażona w % w odniesieniu do wartości tych nakładów). 6
7 Zasady ogólne sporządzenia dokumentu: Studium Wykonalności powinno wykazać wykonalność instytucjonalną, techniczną oraz finansową projektu. Studium musi być aktualne na dzień składania wniosku. Studium musi zawierać wszystkie rozdziały wskazane w niniejszych wytycznych poza rozdziałami określonymi jako fakultatywne. Te rozdziały można pozostawić bez opracowania zamieszczając adnotację nie dotyczy. Wszelkie analizy w studium wykonalności powinny być zgodne z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód, MRR. Dane przedstawione w Studium Wykonalności muszą być zgodne z danymi zawartymi we wniosku o dofinansowanie oraz pozostałych załącznikach, w tym w załączonym do Studium Wykonalności pliku kalkulacyjnym MS Excel (jeśli dotyczy). Przyjmowane założenia powinny zostać odpowiednio uzasadnione na podstawie przeprowadzonych badań, danych statystycznych lub historycznych, ogólnie przyjętych norm i wskaźników. Należy podać źródło pochodzenia przyjętych danych, wskaźników. Wszelkie wartości liczbowe powinny być podawane z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Studium Wykonalności nie powinno przekraczać 80 stron (bez załączników), przy zastosowaniu czcionki 12 pkt typu Times New Roman, odstępach między wierszami 1,5. Do Studium powinien zostać dołączony plik kalkulacyjny MS Excel z aktywnymi formułami, przedstawiający wszystkie obliczenia, których wyniki zostały zamieszczone w Studium (tabele wynikowe w Studium Wykonalności powinny pochodzić z arkusza wyniki ). Plik kalkulacyjny powinien składać się z 3 arkuszy: założenia, obliczenia, wyniki. W przypadku projektów, które nie należą do grupy projektów obejmujących inwestycję w infrastrukturę, korzystanie z której podlega opłatom ponoszonym bezpośrednio przez korzystających oraz wszelkie projekty pociągające za sobą sprzedaż gruntu lub budynków lub dzierżawę gruntu lub najem budynków, lub wszelkie inne odpłatne świadczenie usług, nie ma obowiązku załączania do Studium pliku kalkulacyjnego MS Excel. Studium Wykonalności musi być zgodne z: Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata , Szczegółowym opisem priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , 7
8 Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata w sprawie kwalifikowalności kosztów w ramach Priorytetu I działanie 1.7 oraz Priorytetów II-VI. Studium Wykonalności powinno być czytelnie podpisane na tytułowej stronie i na każdej stronie parafowane niebieskim tuszem przez osoby upoważnione wraz z pieczątką imienną. Poniżej został przedstawiony wzór strony tytułowej dokumentu. STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTU PT.: realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Priorytet III Środowisko przyrodnicze Działanie 3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego Schemat.. Podpis z pieczątką imienną osoby uprawnionej do reprezentowania Beneficjenta Pieczątka firmowa miejscowość, miesiąc, rok 8
9 Rozdział 1 - Streszczenie Streszczenie Studium Wykonalności nie powinno przekraczać 5 stron. W streszczeniu powinny się znaleźć co najmniej następujące informacje o projekcie: podmioty zaangażowane w realizację, zakres ich odpowiedzialności w procesie przygotowania i realizacji projektu, późniejszej eksploatacji nowej infrastruktury/majątku, tytuł, zakres, lokalizacja oraz okres realizacji projektu, całkowity koszt realizacji, w tym koszty kwalifikowalne, struktura finansowania kosztów, określenie czy VAT uznano za koszt kwalifikowalny projektu, wskazanie na zastosowanie cross financingu, wg poniższego wzoru: Tabela 1. Koszty projektu (wzór) Wyszczególnienie 1. Dofinansowanie z WRPO Koszty całkowite Koszty kwalifikowalne PLN % PLN % 2. Środki własne Beneficjenta 3. Zewnętrzne źródła finansowania, w tym: R A Z E M Kwalifikowalność podatku VAT tak/nie 6. Wykorzystanie instrumentu elastyczności (cross-financing) tak/nie Kwota wydatku Nazwa wydatku Uzasadnienie cele, produkty, rezultaty projektu oraz ich trwałość, wykonalność prawna projektu, wyniki analizy wariantów projektu oraz analizy finansowej, w tym określenie luki w finansowaniu (jeśli dotyczy) i poziomu dofinansowania, wskaźników rentowności projektu (jeśli dotyczy), wg poniższego wzoru: Tabela 2. Wyniki analizy finansowej projektu (wzór) Główne elementy i parametry 1 Luka w finansowaniu (%) 2 Poziom dofinansowania (w zł) 3 Wartość wskaźnika FNPV bez dotacji (w zł) 4 Wartość wskaźnika FRR bez dotacji (w %) 5 Wartość wskaźnika FNPV z dotacją (w zł) 6 Wartość wskaźnika FRR z dotacją (w %) Wartość 9
10 Rozdział 2 - Definicja projektu Należy krótko zdefiniować co jest przedmiotem projektu. Należy także dokonać ustalenia całkowitego kosztu projektu. Niezbędne jest także ustalenie - przy uwzględnieniu wszystkich przesłanek wskazanych w art. 55 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/ czy projekt należy do którejś z kategorii projektów generujących dochód wyróżnionych w art. 55 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Rozdział 3 - Charakterystyka projektu 3.1 Stan aktualny Opis stanu aktualnego jest podstawą identyfikacji problemów występujących na obszarze realizacji projektu, do których ograniczenia ma się przyczynić planowane przedsięwzięcie. Jest zatem podstawą uzasadnienia realizacji projektu. Opis stanu aktualnego powinien obejmować szczegółową charakterystykę następujących zagadnień: istniejące rozwiązania związane z realizacją projektu, parametry techniczne i technologiczne istniejącej infrastruktury/istniejącego majątku, funkcjonalność istniejącej infrastruktury/istniejącego majątku, charakterystykę użytkowników istniejącej infrastruktury/istniejącego majątku, odbiorców usług, w przypadku braku jakiejkolwiek infrastruktury należy scharakteryzować obszar lokalizacji projektu, istniejące niedobory związane z realizacją projektu. Opis stanu aktualnego powinien być rzetelny, jasny, poparty wiarygodnymi źródłami danych, np.: danymi statystycznymi, danymi zawartymi w dokumentach strategicznych gminy / powiatu / województwa, analizami prowadzonymi na potrzeby danego obszaru i projektu, dokumentacją zdjęciową obszaru. 3.2 Identyfikacja problemów Na podstawie przeprowadzonej analizy stanu istniejącego należy dokonać identyfikacji problemów występujących na obszarze realizacji projektu, do których ograniczenia ma się przyczynić planowane przedsięwzięcie. Pomiędzy wskazanymi w niniejszym podrozdziale problemami a wskaźnikami produktu i rezultatu określonymi w podrozdziale 3.6 powinien występować związek przyczynowoskutkowy. 10
11 3.3 Cel/e projektu Następnie, w oparciu o wskazane problemy, należy zdefiniować cel/e projektu. Cel/e projektu powinny być: jasno sformułowane, mierzalne, osiągalne. Zidentyfikowane cel/e projektu należy powiązać z celami dokumentów strategicznych na poziomie regionalnym oraz lokalnym. Należy uzasadniać wpływ projektu na realizację celów dokumentów strategicznych, w szczególności: Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , dokumentów na szczeblu lokalnym (strategie, plany rozwoju lokalnego). 3.4 Warianty realizacji projektu Analiza ma na celu wykazanie, że wybrany przez Inwestora wariant realizacji projektu reprezentuje najlepsze rozwiązanie spośród wszelkich możliwych alternatywnych rozwiązań. Należy wskazać możliwe do realizacji warianty rozwiązania zidentyfikowanych na obszarze realizacji projektu problemów oraz dokonać ich porównania. Wybór wariantów może zostać dokonany w oparciu o następujące kryteria: lokalizacji, rozwiązań technologicznych, rozwiązań organizacyjnych, zakresu projektu. Należy przyjąć do analizy co najmniej dwa warianty realizacji projektu (dwa warianty inwestycyjne), przy czym nie należy analizować wariantu zerowego, czyli wariantu polegającego na niepodejmowaniu żadnych działań. Jako metodę wyboru wariantu optymalnego należy zastosować metodę analizy mocnych i słabych stron poszczególnych wariantów w formie tabelarycznej, wg wskazanego poniżej wzoru: Tabela 3. Analiza mocnych i słabych stron wariantów realizacji projektu (wzór) Analizowany wariant Mocne strony Słabe strony Należy przedstawić podsumowanie analizy wariantów, wskazując który wariant projektu został wybrany do realizacji. 11
12 3.5 Opis projektu W tej części Studium Wykonalności należy dokonać szczegółowego opisu realizowanego projektu, wskazanego jako optymalny w poprzednim podrozdziale. Opis powinien obejmować co najmniej następujące elementy: lokalizacja projektu należy jasno określić lokalizację projektu (miasto/miejscowość, gmina, powiat, województwo). Dla projektów punktowych należy podać dokładny adres jego realizacji, natomiast dla projektów liniowych należy podać jedynie miejscowości w jakich będzie on realizowany. Można zamieścić także mapki, zdjęcia pokazujące lokalizację projektu; szczegółowy opis technologiczny i techniczny projektu/opis rozwiązań przyjętych w projekcie powinien obejmować opis wybranej technologii, podstawowe parametry realizowanego projektu, materiały, z wykorzystaniem których zostanie zrealizowany, zakres zaplanowanych działań itp. harmonogram realizacji projektu, w układzie kwartalnym, który należy przedstawić w formie tabelarycznej, wg poniższego wzoru. W harmonogramie należy jedynie wskazać w jakich okresach będą przeprowadzane działania w ramach projektu, bez wskazywania kosztów ich realizacji. Tabela 4. Harmonogram realizacji projektu (wzór) Lp. Działanie 1. Prace przygotowawcze 2. Budowa 3. Zakup Informacja i promocja zrealizowane przed datą kwalifikowalności kosztów rok rok I II III IV I II III IV I II III IV Przyjęte w harmonogramie terminy realizacji muszą być możliwe do osiągnięcia, powinny uwzględniać czas niezbędny na wykonanie odpowiednich czynności przez wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego. Należy także wskazać na czynniki, które mogą spowodować opóźnienia realizacji projektu, ocenić ich ryzyko wystąpienia, oraz wskazać na sposoby i możliwości zredukowania zagrożeń związanych z opóźnieniami w realizacji projektu. Przedstawiony harmonogram realizacji projektu nie powinien zbyt szczegółowo przedstawiać podejmowanych w ramach projektu działań, ale grupować je z punktu widzenia jednorodności podejmowanych czynności. 12
13 Harmonogram musi być spójny z informacjami podanymi w podrozdziale 5.2. Studium Wykonalności. 3.6 Określenie wskaźników produktu oraz rezultatu projektu Wartości wskaźników powinny podawać: wartości zerowe (kolumna rok 0 ) mierzone w chwili przygotowywania wniosku o przyznanie dofinansowania lub, o ile wynika to ze specyfiki wskaźnika, w latach poprzednich. Jeżeli inwestycja rozpoczęła się w roku 2007 to rokiem 0 będzie rok 2007, wartości docelowe mierzone w chwili zakończenia rzeczowej realizacji inwestycji (lub w przypadku inwestycji wieloetapowych zakończenia jej poszczególnych etapów). W kolumnie źródło danych należy podać źródło pozyskiwania informacji do monitorowania realizacji projektu (instytucję, miejsce przechowywania dokumentacji, nazwę dokumentu np. protokół odbioru, analizy beneficjenta). Z tego źródła pochodzić będą dane, które Beneficjent będzie musiał rzetelnie wykazać w składanym przez siebie sprawozdaniu z realizacji projektu. Źródłem pozyskiwania informacji do monitorowania realizacji projektu nie może być studium wykonalności/biznes plan z uwagi na swój prognostyczny charakter. Wskaźniki muszą pochodzić ze spisu wskaźników postępu rzeczowego projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Należy podać minimum jeden wskaźnik produktu i jeden rezultatu z listy przygotowanej przez IZ. Lista wskaźników i definicja wskaźnika - Liczba nowych miejsc pracy powstałych w wyniku realizacji projektów znajduje się w dokumentacji konkursowej dla Działania 3.6. W przypadku wskaźników produktu beneficjent najpierw sprawdza, który wskaźnik kluczowy pasuje do jego projektu (jeśli pasuje musi obowiązkowo go wybrać). Jeśli żaden nie pasuje może wybrać wskaźnik z listy uzupełniającej. Maksymalnie beneficjent może wybrać 3 wskaźniki produktu. W przypadku wskaźników rezultatu każdy beneficjent jest zobowiązany do wyboru wskaźnika Liczba nowych miejsc pracy powstałych w wyniku realizacji projektów z Listy wskaźników IZ. W sytuacji, gdy projekt nie zakłada utworzenia nowych miejsc pracy należy wpisać w tabeli wskaźnikowej wartość 0 i wybrać inny wskaźnik rezultatu (w pierwszej kolejności z listy wskaźników kluczowych) najlepiej oddający cel projektu. Jeśli uzna, że jeden wskaźnik nie wystarczy może wybrać kolejny. Maksymalnie można wybrać 3 wskaźniki rezultatu, w tym obowiązkowy wskaźnik dotyczący miejsc pracy). 13
14 W przypadku, gdy beneficjent wybierze wskaźnik dotyczący miejsc pracy i faktycznie stworzenie miejsc pracy jest głównym celem projektu nie musi wybierać dodatkowych wskaźników rezultatu (ale może jeśli uzna, że jest to potrzebne). Poszczególne wskaźniki zgodnie z listą zostały ściśle zaklasyfikowane jako kluczowe bądź uzupełniające. Wypełniając tabele należy się bezwzględnie opierać na liście wskaźników klasyfikując ich poszczególne rodzaje oraz wpisując nazwę wskaźnika a nie jego symbol. W przypadku gdyby nie udało się znaleźć żadnego pasującego wskaźnika na obu listach, można zaproponować wskaźnik autorski. Jednostki miary powinny być zgodne z wskaźnikami wskazanymi na liście wskaźników. Sposób zgłaszania wskaźnika autorskiego: Beneficjent zgłasza telefonicznie zaproponowany wskaźnik do Departamentu Polityki Regionalnej - Oddział Monitorowania. Pracownik Oddziału zatwierdza go lub sugeruje użycie innego wskaźnika (tel ). Nowy wskaźnik trafia na listę wskaźników uzupełniających. Planowane efekty rzeczowe (produkty) uzyskane w wyniku realizacji projektu Wskaźniki osiągnięcia celów projektu wynikają z logiki interwencji i muszą być spójne z opisem projektu. W kolumnie suma należy podać sumę planowanych efektów rzeczowych (produktów) uzyskanych w wyniku realizacji projektu. Produkt bezpośredni, materialny efekt realizacji przedsięwzięcia mierzony konkretnymi wielkościami. Przy doborze wskaźników należy kierować się koniecznością szczegółowego zobrazowania zakresu projektu. Ponadto wskaźniki produktu powinny odzwierciedlać główne kategorie wydatków w projekcie (wydatki o znacznym udziale procentowym w całym budżecie projektu), ponadto należy wykazać wartości docelowe dla każdego roku realizacji projektu. Poniżej przedstawiony jest przykład poprawnego wpisu do tabeli. 14
15 Tabela 5. Wskaźniki produktu (wzór) Wskaźniki kluczowe Wskaźnik 1 Liczba zakupionych wozów pożarniczych Wskaźnik 2 0 Wskaźnik 3 0 wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof (szt.) Źródło danych Źródło danych Źródło danych Gmina X, Faktura 0 0 Rok SUMA Wskaźniki uzupełniające Wskaźnik 1 Liczba sprzętu zakupionego dla Wskaźnik 2 0 Wskaźnik 3 0 systemu ratowniczogaśniczego (szt.) Źródło danych Źródło danych Źródło danych Gmina X, Faktura 0 0 Rok SUMA Planowane rezultaty realizacji projektu bezpośredni wpływ na otoczenie Rezultat bezpośredni wpływ zrealizowanego przedsięwzięcia na otoczenie społeczno ekonomiczne uzyskany natychmiast po zakończeniu realizacji projektu. Wybrane przez Beneficjenta wskaźniki mają jak najtrafniej oddawać cele realizacji projektu. Ich wartości w kolejnych latach powinny być podawane według rzeczywistego stanu istniejącego w danym okresie czyli narastająco lub malejąco w zależności od rodzaju wskaźnika. Wartość wskaźnika należy podać najdalej do roku po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu Poniżej przedstawiony jest przykład poprawnego wpisu do tabeli. 15
Uchwała Nr 5039/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 sierpnia 2014 roku
Uchwała Nr 5039/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 sierpnia 2014 roku w sprawie: przyjęcia Wytycznych do sporządzenia Studium Wykonalności w ramach Konkursu Nr 17/III/2014 dla Działania
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2864/2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 lipca 2009 r. WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA LATA 2007-2013 DLA
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3774/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 kwietnia 2010 r. WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA LATA 2007-2013
Wytyczne do sporządzenia Uproszczonego Studium Wykonalności dla projektów nie generujących przychodu realizowanych w ramach Wielkopolskiego
Wytyczne do sporządzenia Uproszczonego Studium Wykonalności dla projektów nie generujących przychodu realizowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Priorytet