Source: http://docplayer.pl/3177484-Podrecznik-beneficjenta-programu.html
Timestamp: 2016-10-28 10:52:32
Legal References Found: art. 168
 art. 6
 art. 1
 art. 207
 art. 207
 art. 14
 art. 3

Document Content:
⭐PODRĘCZNIK BENEFICJENTA PROGRAMU
Download "PODRĘCZNIK BENEFICJENTA PROGRAMU"
Filip Julian Janicki
1 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU PODRĘCZNIK BENEFICJENTA PROGRAMU ROZWÓJ MIAST POPRZEZ WZMOCNIENIE KOMPETENCJI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, DIALOG SPOŁECZNY ORAZ WSPÓŁPRACĘ Z PRZEDSTAWICIELAMI SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO Warszawa, luty 2014 r.2 SPIS TREŚCI 1. Słownik podstawowych pojęć Wprowadzenie Umowa w sprawie projektu między Operatorem Programu a Beneficjentem Zawarcie umowy w sprawie projektu Zmiany projektu Procedura zatwierdzania zmian w projektach - na wniosek Beneficjenta Procedura zatwierdzania zmian w projektach - na wniosek Komitetu Mechanizmów Finansowych Sposób dokonywania płatności system zaliczkowy Pierwsza płatność Kolejne płatności Płatność końcowa (refundacja) System płatności okresy rozliczeniowe Stosowanie euro Sprawozdawczość Podatek VAT Zarządzanie finansami projektu przez Beneficjenta Rachunek bankowy System księgowania Koszty kwalifikowane i okres kwalifikowalności Dokumentowanie wydatków Dokumentowanie rozliczeń pomiędzy Beneficjentem a Partnerem Archiwizacja dokumentacji Zamówienia publiczne Nieprawidłowości w realizacji projektu Zawieszenie płatności Warunkowe zatwierdzenie wniosku o płatność Zwrot płatności Korekta finansowa Rozwiązanie umowy Projekty nieukończone Monitoring Kontrole na miejscu realizacji projektu Informacja i promocja Instrumenty informacji i promocji Kontakt WaŜne dokumenty3 1. Słownik podstawowych pojęć Beneficjent Biuro Mechanizmów Finansowych (BMF) Dofinansowanie projektu Finansowy raport okresowy (FRO) Komitet Mechanizmu Finansowego EOG (KMF) Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK) Wnioskodawca, z którym Operator Programu podpisał umowę w sprawie projektu Biuro udzielające KMF pomocy przy zarządzaniu Mechanizmem Finansowym EOG na lata BMF, które pod względem administracyjnym mieści się w strukturze Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, jest odpowiedzialne za bieŝące wdraŝanie Mechanizmu Finansowego EOG na lata w imieniu KMF i pełni funkcję punktu kontaktowego Dofinansowanie przyznane Beneficjentowi przez Operatora Programu na wdraŝanie projektu Inaczej wniosek o płatność zawierający opis zrealizowanych działań i wydatków poniesionych przez Beneficjenta w ostatnim okresie sprawozdawczym oraz informacje na temat planowanych wydatkach w kolejnym okresie sprawozdawczym Komitet załoŝony w celu zarządzania Mechanizmem Finansowym EOG na lata Krajowy podmiot publiczny wyznaczony przez Państwo- Beneficjenta jako jednostka odpowiedzialna za osiąganie celów wytyczonych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata oraz realizację Memorandum of Understanding. Rolę KPK pełni Departament Programów Pomocowych w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. MF EOG Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego MIiR Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Operator Programu (OP) Instytucja odpowiedzialna za wdraŝanie i zarządzanie Programem, przyznająca dofinansowanie Wnioskodawcom na realizację projektów. W ramach Programu funkcję Operatora pełni Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Departament Programów Pomocowych (DPT), Wydział Wsparcia JST Partner projektu Podmioty krajowe udział w realizacji projektu w partnerstwie z liderem Podręcznik Podręcznik Beneficjenta Projekt Określony w czasie, niepodzielny pod względem ekonomicznym ciąg prac pełniących konkretną funkcję techniczną z wyraźnie określonymi celami związanymi z Programem, pod który podlega Regulacje Regulacje w sprawie wdraŝania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata przyjęte przez KMF EOG zgodnie z art Protokołu 34 38b do Umowy o EOG w dn. 13 stycznia 2011 r. i zatwierdzone przez Stały Komitet Państw EFTA w dn. 18 stycznia 2011 r., ze zmianami Umowa w sprawie projektu Umowa, która określa warunki i zasady wsparcia za pomocą dotacji oraz role i zakres odpowiedzialności stron Wnioskodawca Podmiot ubiegający się o dofinansowanie w ramach Programu (po otrzymaniu dofinansowania występujący jako Beneficjent i lider projektu) Wniosek Formularz wniosku aplikacyjnego dla projektu wraz z załącznikami, składany przez Wnioskodawcę w celu uzyskania wsparcia w ramach Programu Komitet ds. Wyboru Projektów (KWP) Zespół odpowiadający za ostateczny wybór projektów do dofinansowania w ramach Programu, powołany przez Ministra Rozwoju Regionalnego, składający się z przedstawicieli: Operatora Programu, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz dwóch ekspertów zewnętrznych wybranych w otwartym naborze. Na posiedzenia KWP zapraszani są takŝe przedstawiciele KPK oraz, w charakterze obserwatorów, przedstawiciele Państw - Darczyńców. 45 2. Wprowadzenie Niniejsza publikacja to praktyczny informator dla Beneficjentów i ich Partnerów uczestniczących w realizacji projektów w ramach Programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego realizowanego w ramach obszaru programowego Lokalne i regionalne inicjatywy na rzecz zmniejszania nierówności i promowania spójności społecznej ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata Głównym celem Programu jest osiągnięcie większej spójności społecznej i gospodarczej na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym poprzez wypracowanie mechanizmów efektywnej współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego albo jednostkami samorządu terytorialnego i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego lub organizacjami przedsiębiorców w celu wspólnego rozpoznawania i rozwiązywania problemów o charakterze wykraczającym poza granice jednej gminy. Zadania przewidziane do realizacji przez Operatora Programu powierzone zostały Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju (Departamentowi Programów Pomocowych, Wydziałowi Wsparcia JST), które będzie prowadziło nadzór nad wdraŝaniem projektów w ramach Programu. 3. Umowa w sprawie projektu między Operatorem Programu a Beneficjentem 3.1. Zawarcie umowy w sprawie projektu Wszystkie projekty, które otrzymują dofinansowanie z Programu muszą być wdraŝane w oparciu o wniosek aplikacyjny, zgodnie z zapisami umowy podpisanej pomiędzy Operatorem Programu a Beneficjentem oraz z Planem WdraŜania Projektu i Planem Promocji Projektu, będącymi załącznikami do ww. umowy. W przypadku podjęcia przez Komitet ds. Wyboru Projektów pozytywnej decyzji w sprawie dofinansowania projektu, Operator Programu niezwłocznie informuje Wnioskodawcę o wyborze wniosku do realizacji oraz występuje do niego z prośbą o uzupełnienie wszelkich niezbędnych dla realizacji projektu załączników, zaświadczeń, umów partnerskich, które nie były wymagane na etapie składania wniosku. Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia uzupełnień dokumentów niezbędnych do podpisania umowy w sprawie projektu w terminie wyznaczonym przez MIiR. Po otrzymaniu od Wnioskodawcy uzupełnionej/skorygowanej dokumentacji, MIiR przygotowuje 3 egzemplarze umowy w sprawie projektu i przesyła je do Wnioskodawcy. Wnioskodawca podpisuje umowę i odsyła ją do MIiR. 56 Od tego momentu, Wnioskodawca jest nazwany Beneficjentem Programu. Operator Programu przekazuje jeden egzemplarz oryginału obustronnie podpisanej umowy do Beneficjenta, drugi przekazuje do Departamentu BudŜetu Rozwoju w MIiR, a trzeci zatrzymuje w aktach. Umowa ws. projektu określa warunki i zasady wsparcia oraz role i zakres odpowiedzialności stron. W szczególności zawiera ona postanowienia, które gwarantują, Ŝe Beneficjent zobowiąŝe się do pełnego przestrzegania przepisów i ram prawnych MF EOG na lata , które są istotne dla funkcjonowania Programu, w tym wszelkich zobowiązań, które obowiązują po zakończeniu projektu. Umowa ws. projektu zawiera postanowienia dotyczące m.in. następujących kwestii: a) zobowiązań dotyczących sprawozdawczości, które umoŝliwiają Operatorowi Programu przestrzeganie własnych zobowiązań w zakresie sprawozdawczości względem KMF i Krajowego Punktu Kontaktowego, b) maksymalnej kwoty dofinansowania na rzecz projektu w euro oraz maksymalnego poziomu dofinansowania projektu, c) kwalifikowalności wydatków, d) maksymalnej kwoty kosztów pośrednich, e) początkowej i końcowej daty kwalifikowalności wydatków oraz ram czasowych projektu, f) modyfikacji projektu, g) zapewniania niezwłocznego dostępu do wszelkich informacji związanych z realizacją projektu na Ŝądanie związane z monitorowaniem, audytami i ewaluacją, h) zapewnienia przestrzegania zobowiązań dotyczących promocji projektu, i) prawa Operatora Programu do zawieszania płatności na rzecz Beneficjenta w przypadku podjęcia decyzji w sprawie takich działań przez KMF, Operatora Programu lub Krajowy Punkt Kontaktowy, j) informacje nt. procedur dot. rozwiązywania sporów i jurysdykcji, k) planowanego budŝetu, l) wskazanie Partnera/-ów projektu i odniesienia do umów partnerskich. Wzór umowy jest dostępny na stronie internetowej Operatora Programu poświęconej Programowi (www.eog.gov.pl). Obligatoryjnymi dokumentami do zawarcia umowy ws. projektu są: dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wnioskodawcy (wyciąg z właściwego rejestru), oświadczenie Wnioskodawcy o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w konkursie, podpisana umowa partnerska, Plan WdraŜania Projektu, Plan Promocji Projektu. 67 3.2. Zmiany projektu Zmiany w projekcie mogą mieć miejsce tylko i wyłącznie wtedy, gdy nie dotyczą celu głównego projektu. Beneficjent kaŝdorazowo zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Operatora Programu o planowanych zmianach w projekcie wraz z ich uzasadnieniem. Co do zasady, wszystkie zmiany projektu, w tym Planu WdraŜania Projektu podlegają uprzedniemu pisemnemu zatwierdzeniu przez Operatora Programu. Zmiany Planu WdraŜania Projektu, polegające na: zmianie harmonogramu płatności i raportowania zaplanowanego w Planie WdraŜania Projektu lub kumulatywnych przesunięciach między pozycjami budŝetowymi odnoszącymi się do działań i kategorii kosztów obejmujących zmianę w wysokości do 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu, są uznane za dokonane, jeŝeli w terminie 10 dni roboczych od dostarczenia przez Beneficjenta na piśmie zmienionego Planu WdraŜania Projektu wraz z uzasadnieniem, Operator Programu nie zgłosi do niego uwag: Zgody Operatora Programu wymaga zmiana wówczas, gdy zmieniony Plan WdraŜania Projektu został przekazany później niŝ na 15 dni roboczych przed końcem okresu sprawozdawczego, którego dotyczy, jak równieŝ jakakolwiek zmiana kosztów zarządzania. WAśNE: KaŜda zmiana kosztów zarządzania wymaga zgody Operatora Programu. Kategoria Koszty wynagrodzeń nie moŝe zostać zwiększona w trakcie realizacji projektu Procedura zatwierdzania zmian w projektach - na wniosek Beneficjenta Beneficjent przedkłada do Operatora Programu propozycję zmian w projekcie wraz z uzasadnieniem, w formie pisemnej, co najmniej 15 dni roboczych przed końcem okresu sprawozdawczego. Przygotowując propozycje zmian do projektu naleŝy pamiętać o następujących zasadach: do pisma przewodniego naleŝy dołączyć zestawienie wszystkich zmian w projekcie i zaktualizowany Plan WdraŜania Projektu (jeŝeli dotyczy); w przypadku zmiany Planu WdraŜania Projektu kwoty wydatków dla okresów sprawozdawczych juŝ rozliczonych powinny być równe kwotom zatwierdzonym przez OP we wnioskach o płatność; w przypadku zmiany Planu WdraŜania Projektu wszystkie ewentualnie zidentyfikowane nieprawidłowości powinny zostać wykazane po stronie wydatków niekwalifikowanych; 78 co do zasady, wzrostowi wartości projektu powinien towarzyszyć wzrost wartości wskaźnika; proponowane zmiany powinny być poparte stosownym uzasadnieniem. Operator Programu (w terminie 10 dni roboczych od momentu otrzymania kompletnej i poprawnej dokumentacji) analizuje dokumenty, a następnie przekazuje do Beneficjenta informację o zatwierdzeniu lub odmowie zatwierdzenia zmian w projekcie. Po otrzymaniu zgody na wprowadzenie modyfikacji, Beneficjent przedkłada zaktualizowany Plan WdraŜania Projektu w ciągu 10 dni roboczych od zatwierdzenia zmiany projektu przez Operatora Programu, uwzględniające wprowadzone zmiany Procedura zatwierdzania zmian w projektach - na wniosek Komitetu Mechanizmów Finansowych KMF moŝe Ŝądać zmiany Projektu, w tym Planu WdraŜania Projektu. W takim przypadku Beneficjent, po otrzymaniu informacji o konieczności wprowadzenia zmian od Operatora Programu, przedkłada Operatorowi Programu zmieniony Plan WdraŜania Projektu w terminie 10 dni roboczych. 4. Sposób dokonywania płatności system zaliczkowy Dofinansowanie jest realizowane w formie zaliczek 1, z wyjątkiem ostatniej transzy, która zostanie przekazana w formie refundacji wydatków kwalifikowanych, faktycznie poniesionych przez Beneficjenta i Partnera/-ów, wypłacanej na podstawie zatwierdzonego raportu końcowego i ostatniego wniosku o płatność. Dofinansowanie jest przekazywane zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 17 grudnia 2009 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Łączne dofinansowanie przekazane Beneficjentowi w formie zaliczek nie moŝe przekroczyć 80% przyznanej kwoty dofinansowania. KaŜda kolejna transza zostanie wypłacona pod warunkiem rozliczenia przez Beneficjenta co najmniej 70% kwoty przekazanego wcześniej dofinansowania. Na poziomie kaŝdego wniosku o płatność Beneficjent jest zobowiązany do zachowania proporcji udzielonego dofinansowania w stosunku do wydatków kwalifikowalnych oraz wkładu własnego. Końcowe rozliczenie musi zachować proporcje udzielonego dofinansowania z Programu w stosunku do wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu na poziomie proporcji załoŝonych we wniosku aplikacyjnym. Tym samym 1 Przekazanie zaliczek Beneficjentowi będzie moŝliwe pod warunkiem ujęcia środków przewidzianych na realizację danego projektu w planie finansowym Operatora Programu na dany rok budŝetowy oraz dostępności środków na rachunku Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). 89 Beneficjent jest zobowiązany do wykazania w raporcie końcowym wniesienia do projektu wkładu własnego w odpowiedniej wysokości. Płatności przekazywane są przelewem na rachunek bankowy Beneficjenta, na podstawie raportu zaakceptowanego przez Operatora Programu oraz zgodnie z postanowieniami umowy w sprawie projektu. Pierwsza płatność stanowi równowartość kwoty euro w złotych polskich, wskazanej w umowie ws. projektu, liczonej po kursie złoŝenia zlecenia płatności przez Operatora Programu do BGK. Płatności okresowe i płatność końcowa stanowią równowartość kwoty euro w złotych polskich, liczonej po kursie kupna NBP z dnia akceptacji wniosku o płatność przez Operatora Programu. W przypadku, gdy płatność miałaby nastąpić na 30 dni kalendarzowych przed końcem roku budŝetowego, Operator Programu moŝe wstrzymać wypłatę części płatności ze środków budŝetu państwa i przekazać ją do 30 stycznia kolejnego roku budŝetowego. WAśNE: Dofinansowanie moŝna otrzymać wyłącznie na wydatki kwalifikowane w ramach Programu. Wkład rzeczowy jest kosztem niekwalifikowanym. Wykaz kosztów kwalifikowanych został zamieszczony w pkt niniejszego Podręcznika Pierwsza płatność Pierwsza płatność obejmuje zaliczkę wskazaną przez Beneficjenta w umowie ws. projektu. Wartość pierwszej zaliczki nie moŝe przekraczać 20% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. Operator Programu wypłaca pierwszą zaliczkę Beneficjentowi po podpisaniu umowy w sprawie projektu. Podstawą do wypłaty zaliczki jest złoŝenie wniosku o zaliczkę przez Beneficjenta w kwocie wskazanej w umowie ws. projektu, na formularzu przekazanym przez OP. Operator Programu przekazuje zaliczkę w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku o zaliczkę. Kolejna transza zostanie wypłacona pod warunkiem stwierdzenia przez Operatora Programu prawidłowego wydatkowania co najmniej 70% wartości pierwszej zaliczki Kolejne płatności Beneficjenci są zobowiązani do przedkładania finansowych raportów okresowych (wniosków o płatność - FRO) nie później niŝ do 10 dnia roboczego po zakończeniu okresu sprawozdawczego. Finansowe raporty okresowe powinny zawierać wnioskowaną kwotę na okres sprawozdawczy następujący po okresie, w którym składany jest dany raport (przykład: FRO składany do połowy września (a więc w okresie wrzesień grudzień), obejmujący sprawozdanie poniesionych wydatków w okresie maj - sierpień danego roku, powinien zawierać planowane wydatki na okres styczeń kwiecień roku następnego). Wyjątek stanowi planowanie wydatków w ramach pierwszego wniosku o płatność, który powinien 910 zawierać kwotę planowaną na drugą połowę okresu sprawozdawczego, w którym jest składany FRO, oraz na pełny kolejny okres sprawozdawczy (przykład: FRO składany do połowy maja (a więc w okresie maj sierpień), obejmujący sprawozdanie poniesionych wydatków w okresie styczeń - kwiecień, powinien zawierać planowane wydatki na okres czerwiec/lipiec sierpień oraz na okres wrzesień - grudzień). Raporty okresowe są rozpatrywane w ciągu 2 miesięcy od daty ich złoŝenia do Operatora Programu. W przypadku złoŝenia przez Beneficjenta dokumentacji wymagającej uzupełnienia/korekty termin weryfikacji rozliczenia przez Operatora Programu ulega zawieszeniu. W terminie 7 dni roboczych od akceptacji wniosku o płatność Operator Programu informuje Beneficjenta o akceptacji wniosku o płatność i składa zlecenie płatności do BGK. Kolejne płatności dokonywane są na podstawie przedkładanych przez Beneficjenta raportów okresowych. WAśNE: KaŜda kolejna transza zostanie wypłacona pod warunkiem rozliczenia co najmniej 70% kwoty przekazanego wcześniej dofinansowania. Zgodnie z art. 168 ustawy o finansach publicznych (Dz. U r. Nr 157, poz ze zm.) w przypadku niewydatkowania przez Beneficjenta zaliczki przekazanej na współfinansowanie projektu w okresie roku budŝetowego w części pochodzącej ze środków budŝetu państwa, musi ona zostać zwrócona na konto Operatora Programu. Środki te naleŝy zwrócić do dnia 15 stycznia następnego roku Płatność końcowa (refundacja) Płatność końcowa to kwota pozostała do zapłaty na rzecz Beneficjenta, stanowiąca minimum 20% przyznanego dofinansowania dla projektu. Podstawą do otrzymania płatności końcowej jest złoŝenie przez Beneficjenta wniosku o płatność wraz z raportem końcowym z realizacji projektu, w terminie 20 dni roboczych od zakończenia realizacji projektu. W terminie 7 dni roboczych od dnia akceptacji ostatniego wniosku o płatność i raportu końcowego z realizacji projektu, Operator Programu składa zlecenie płatności do BGK. Operator Programu zastrzega moŝliwość wypłacenia na rzecz Beneficjenta płatności końcowej w niepełnej wysokości, jeśli zostanie przekroczona kwota dofinansowania projektu określona w umowie w sprawie projektu. 5. System płatności okresy rozliczeniowe W kaŝdym roku kalendarzowym wyróŝnia się trzy okresy sprawozdawcze: a) 1 stycznia 30 kwietnia; b) 1 maja - 31 sierpnia; c) 1 września 31 grudnia. 1011 Finansowy raport okresowy (wniosek o płatność) dla projektu składa się z dwóch części: a) zestawienia rzeczywistych wydatków poniesionych w okresie sprawozdawczym objętym danym raportem; b) zestawienia wydatków planowanych na następny po kolejnym okresie sprawozdawczym 2 ; Operator Programu, na kaŝdym etapie oceny wniosków o płatność (FRO), moŝe Ŝądać od Beneficjenta dokumentów potwierdzających wydatkowanie dofinansowania. Wraz z FRO Beneficjent składa zestawienie dokumentów księgowych potwierdzających wydatki poniesione w danym okresie przez Beneficjenta, podpisane przez osobę upowaŝnioną do reprezentowania Beneficjenta, sporządzone na wzorze przygotowanym przez Operatora Programu. Operator Programu moŝe Ŝądać od Beneficjenta dokumentów potwierdzających wydatkowanie dofinansowania. 6. Stosowanie euro Beneficjenci we wnioskach o płatność przeliczają na euro kwoty wydatków poniesionych w złotych polskich. Kwota ta jest przeliczana na euro z wykorzystaniem miesięcznego kursu księgowego Komisji Europejskiej w miesiącu, w którym wydatki zostały zaksięgowane na rachunku Beneficjenta. Informacja o kursie zostanie przekazana przez Operatora Programu przed terminem złoŝenia wniosku o płatność. 7. Sprawozdawczość Beneficjent jest zobowiązany do sporządzania raportów rocznych oraz raportu końcowego z realizacji projektu. Raport roczny Beneficjent przekazuje raport roczny w wersji papierowej i elektronicznej do Operatora Programu w terminie do dnia 14 stycznia kolejnego roku sprawozdawczego. Raport roczny sporządzany jest na formularzu przygotowanym przez Operatora Programu. Raport roczny dla projektu powinien zawierać: opis postępów w realizacji projektu w porównaniu do planów i do poprzedniego raportu rocznego, opis postępów w osiąganiu oczekiwanych wyników; określenie wkładu projektu w cel ogólny i rezultaty obszaru Programowego/Programu; informacje dotyczące kontroli przeprowadzanych w ramach projektu oraz ich wyników i działań podjętych w celu usunięcia problemów lub nieprawidłowości. W razie wystąpienia błędów w raporcie Beneficjent przekazuje na wniosek Operatora Programu jego poprawioną wersję w terminie wskazanym przez Operatora Programu. 2 Z zastrzeŝeniem pierwszego wniosku o płatność, o którym mowa w punkcie 4.2. Podręcznika. 1112 Raport końcowy W terminie do 20 dni roboczych od daty zakończenia realizacji projektu Beneficjent jest zobowiązany do przedstawienia Operatorowi Programu raportu końcowego z realizacji projektu. Raport końcowy stanowiący sprawozdanie z jego realizacji powinien zawierać m.in. opis osiągniętych rezultatów i produktów projektu w porównaniu ze stanem zakładanym na dzień składania wniosku o dofinansowanie, opis wkładu projektu w cele całego Programu, opis osiągniętych rezultatów w odniesieniu do planowanych rezultatów projektu. Raport końcowy powinien takŝe zawierać informacje o napotkanych w trakcie realizacji projektu trudnościach, w celu uniknięcia ich podczas realizacji kolejnych projektów. Raport końcowy stanowi, wraz z wnioskiem o płatność, podstawę do rozliczenia płatności końcowej na rzecz Beneficjenta. 8. Podatek VAT 3 Koszt podatku VAT kwalifikuje się do dofinansowania tylko w przypadku, gdy Beneficjent lub Partner/-rzy nie moŝe odzyskać tego podatku w oparciu o przepisy krajowe i gdy zostanie faktycznie i ostatecznie poniesiony przez Beneficjenta lub Partnera/-ów. Kwestia kwalifikowalności podatku VAT sprowadza się więc do stwierdzenia, czy Beneficjent lub Parter/-rzy moŝe odliczyć podatek VAT (w całości bądź strukturą), czy teŝ nie ma takiej moŝliwości. Wraz z pierwszym wnioskiem o płatność Beneficjenci złoŝą Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT, na wzorze przekazanym przez Operatora Programu. W przypadku zmiany dotyczącej sposobu rozliczania podatku VAT, Beneficjent jest zobowiązany (kaŝdorazowo) załączyć do FRO Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT. 9. Zarządzanie finansami projektu przez Beneficjenta 9.1. Rachunek bankowy Beneficjenci zobowiązani są do otworzenia i utrzymania na czas realizacji i rozliczenia finansowego projektu osobnego rachunku bankowego na środki pochodzące z dofinansowania. Beneficjent musi być jedynym posiadaczem ww. rachunku System księgowania Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej bądź odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z projektem. NiezaleŜnie od przyjętego rozwiązania musi istnieć moŝliwość jednoznacznego i przejrzystego powiązania wydatków poniesionych przez beneficjenta z wydatkami zadeklarowanymi w Finansowych raportach okresowych. Zapewnienie zgodności 3 Dotyczy takŝe Partnerów projektu z Państw-Darczyńców. 1213 wydatków zatwierdzonych we FRO z ewidencją księgową projektu oraz zachowanie prawidłowego śladu rewizyjnego poniesionych wydatków jest podstawowym warunkiem właściwej realizacji projektu Koszty kwalifikowane i okres kwalifikowalności Wyłącznie koszty kwalifikowane projektu podlegają dofinansowaniu w ramach Programu. W przypadku uzyskania wsparcia w ramach konkursu, za koszty kwalifikowalne mogą zostać uznane wydatki poniesione na rzecz zgłoszonego projektu od dnia podpisania umowy ws. projektu do dnia zakończenia projektu, jednak nie później niŝ do dnia 30 kwietnia 2016 r. Wydatki uznaje się za poniesione, gdy koszt został zafakturowany, zapłacony, a przedmiot dostarczony (w przypadku towarów) lub wykonany (w przypadku usług i robót). W wyjątkowych przypadkach, koszty, w odniesieniu do których faktury wydano w ostatnim miesiącu kwalifikowalności, są równieŝ uwaŝane za powstałe w okresie kwalifikowalności, o ile koszty te poniesiono w terminie 30 dni kalendarzowych od ostatniego dnia kwalifikowalności. Koszty ogólne (pośrednie) i amortyzacja uznane są za poniesione w chwili ich zaksięgowania przez Beneficjenta. WAśNE: Końcowa data kwalifikowalności wydatków nie moŝe wykraczać poza dzień 30 kwietnia 2016 r. Za wydatki kwalifikowalne w ramach projektów uznane będą koszty faktycznie poniesione przez Beneficjenta i Partnera/-ów spełniające poniŝsze kryteria: są niezbędne do realizacji projektu, mają związek z przedmiotem umowy finansowej sprawie projektu; muszą być wykorzystane wyłącznie na zrealizowanie celu/celów projektu i jego oczekiwanego rezultatu/oczekiwanych rezultatów w sposób zgodny z zasadami gospodarności, skuteczności i efektywności; wynikają z budŝetu projektu; są proporcjonalne i konieczne dla realizacji działań i wdroŝenia projektu, zgodne z zasadami efektywnego zarządzania finansowego, czyli zapewniają realizację zadań na wysokim poziomie merytorycznym przy optymalnym wykorzystaniu zasobów finansowych; zostały poniesione między pierwszym i ostatnim dniem kwalifikowalności, zgodnie z ramami czasowymi określonymi w umowie w sprawie projektu; są faktycznie poniesione przez Beneficjenta lub Partnera/-ów, zapisane w księgach Beneficjenta lub Partnera/-ów zgodnie z zasadami księgowości, kompletne, wolne od błędów rachunkowych oraz wydatkowane zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Koszty te powinny być ponadto udokumentowane fakturami (opisanymi na rewersie, z jakich źródeł jest pokrywany dany wydatek i w jakiej wysokości) z potwierdzonym odbiorem lub dokumentami księgowymi o równorzędnej wartości dowodowej; 1314 są poparte oryginałami dokumentów. W przypadku faktur wystawionych na kwotę ogólną, która nie stanowi w 100% wydatku kwalifikowalnego w projekcie, wymagane jest podłączenie specyfikacji szczegółowej wydatków; nie są zakazane na mocy obowiązujących przepisów prawnych; są realizowane zgodnie z prawem zamówień publicznych; są moŝliwe do zidentyfikowania i zweryfikowania, w szczególności poprzez wprowadzenie do ewidencji księgowej projektu oraz ustalone zgodnie z odpowiednimi standardami rachunkowości i zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości; są zgodne z wymogami obowiązującego prawodawstwa podatkowego i społecznego. Szczegółowe ramy kwalifikowalności wydatków dla poszczególnych projektów zostały określone w umowie w sprawie projektu podpisanej pomiędzy Beneficjentem a Operatorem Programu. PoniŜej przedstawiony został wykaz moŝliwych kosztów kwalifikowanych projektu ponoszonych przez Beneficjenta i Partnera/-ów: W ramach kosztów zarządzania kwalifikowalne są: wynagrodzenia pracowników zaangaŝowanych w realizację projektu, koszty przejazdów, noclegów i diet, wydatki związane z promocją projektu, koszty materiałów i usług niezbędnych do prowadzenia projektu, koszty wynajmu pomieszczeń biurowych lub koszty czynszu za pomieszczenia biura wydzielonego do projektu, opłaty finansowe (opłaty notarialne, opłaty bankowe za otwarcie rachunku i administrowanie kontem). W ramach wynagrodzenia pracowników za wydatki kwalifikowalne uznaje się: wynagrodzenie zasadnicze, nagrody i premie przewidziane w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie wynagradzania danej instytucji bądź odpowiednim akcie prawnym regulującym zasady wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w jednostkach sfery budŝetowej, dodatek za staŝ pracy, dodatek funkcyjny, wynagrodzenie chorobowe płacone przez pracodawcę, składki potrącane z wynagrodzenia netto pracownika, 1415 odpłatność pracodawcy z tytułu: składek na ubezpieczenie społeczne (składka emerytalna, rentowa, wypadkowa), składek na Fundusz Pracy, składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), dodatek zadaniowy, o ile zostały spełnione następujące warunki: - dodatek zadaniowy przyznawany jest za realizację zadań dodatkowych, przydzielonych tymczasowo, niewynikających z zakresu obowiązku danego pracownika (zakres obowiązków pracownika otrzymującego dodatek zadaniowy nie moŝe obejmować zadań związanych z realizacją projektu), - Beneficjent w dokumencie przyznającym dodatek zadaniowy wymienia zadania, jakie w ramach dodatku dana osoba realizuje, okres, na jaki dodatek zadaniowy został przyznany oraz kwotę miesięczną dodatku zadaniowego. Kwota przyznanego dodatku zadaniowego powinna być proporcjonalna do zakresu powierzonych zadań na rzecz projektu. WAśNE: Przy ocenie kwalifikowalności kosztów wynagrodzeń pracowników decydujące znaczenie mają zapisy wniosku aplikacyjnego lub uzgodnienia z Operatorem Programu. Koszty pośrednie to wszystkie kwalifikowalne koszty, które nie mogą zostać jasno wskazane przez Beneficjenta /Partnera projektu, jako bezpośrednio związane z projektem, ale które moŝna wskazać i uzasadnić w ramach systemu rachunkowości jako bezpośredni związane z bezpośrednimi kosztami kwalifikowalnymi projektu. Nie mogą obejmować one Ŝadnych bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych. NaleŜą do nich m.in.: koszty utrzymania powierzchni biurowych (w tym czynsz, najem, opłaty administracyjne) związane z obsługą administracyjną projektu, opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę oraz inne opłaty przemysłowe związane z obsługą administracyjną projektu, koszty usług pocztowych, telefonicznych, telegraficznych, teleksowych, internetowych, kurierskich związanych z obsługą administracyjną projektu, koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych związanych z obsługą administracyjną projektu, koszty personelu obsługowego (obsługa księgowa, kadrowa), archiwizacja i usługi związane z archiwizacją dokumentów dotyczących projektu. Koszty amortyzacji zakupionych środków trwałych są wydatkiem kwalifikowalnym. 1516 WyŜej wymienione koszty kwalifikowalne (koszty zarządzania, koszty pośrednie i koszty amortyzacji) mogą być ponoszone wyłącznie przez jednostki z sektora finansów publicznych. Podmioty spoza tego sektora mogą jedynie ponosić koszty delegacji (nocleg, transport, wyŝywienie) związane z uczestnictwem w spotkaniach w ramach realizowanego projektu. Kosztami niekwalifikowalnymi są: zakup nieruchomości; finansowanie działalności niezwiązanej z projektem; wydatki zrefundowane w innym projekcie, współfinansowanym ze środków publicznych; zakup i leasing środków trwałych; koszty przygotowania wniosku; podatek od towarów i usług (VAT), jeśli moŝe zostać odzyskany w oparciu o przepisy krajowe; odsetki od zadłuŝenia, obsługa zadłuŝenia i opłaty za opóźnienie płatności; opłaty za transakcje finansowe i inne koszty czysto finansowe, z wyjątkiem kosztów związanych z rachunkami wymaganymi przez Operatora Programu lub obowiązujące prawo oraz koszty usług finansowych nałoŝonych przez umowę w sprawie dofinansowania projektu; dodatkowe wynagrodzenie roczne (jeśli dotyczy), za okres przepracowany na rzecz projektu, rezerwy na straty lub potencjalne przyszłe zobowiązania; mandaty, grzywny, kary i koszty postępowania sądowego; wydatki poniesione poza okresem kwalifikowalności; wydatki poniesione poza zakresem rzeczowym projektu; następujące składniki wynagrodzeń: świadczenia finansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, odprawy emerytalno-rentowe, nagrody jubileuszowe, zasiłek chorobowy, zasiłki finansowane z budŝetu państwa (zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek rodzinny), zasiłki finansowane przez ZUS (np. zasiłek rehabilitacyjny, macierzyński, tacierzyński opiekuńczy, wyrównawczy); koszty badań wstępnych, okresowych oraz kontrolnych, dopłata do okularów, koszty usług zdrowotnych. 1617 Ponadto, w odniesieniu do wydatków jednostek spoza sektora finansów publicznych kosztami niekwalifikowalnymi są (dodatkowo poza wyŝej wymienionymi): koszty wynagrodzeń i umów cywilno prawnych, amortyzacja środków trwałych Dokumentowanie wydatków Koszty poniesione przez Beneficjentów i Partnerów projektu moŝna udokumentować przy pomocy otrzymanych faktur lub dokumentów księgowych o równowaŝnej wartości dowodowej, a w przypadku Partnerów projektu z Państw-darczyńców takŝe przy pomocy raportów audytora. W przypadku, gdy działania są realizowane w wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych, płatności dokonywane przez Beneficjentów i Partnerów projektu powinny być potwierdzone fakturami na podstawie zawartych umów lub raportami audytora w przypadku Partnerów projektu z Państw-Darczyńców. We wszystkich innych przypadkach wydatki poniesione przez Beneficjentów i Partnerów projektu będą uzasadnione jeŝeli zostały przez nich faktycznie zapłacone. Dokumentami stanowiącymi potwierdzenie zakupu towarów lub usług są w szczególności: faktury VAT; faktury korygujące; druki delegacji krajowych i/lub zagranicznych wraz z załączonymi fakturami i/lub biletami; listy płac; umowy oraz rachunki do umowy zlecenia i/lub o umowy o dzieło wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesienie wydatku (np. pisemne potwierdzenia wykonania usługi/dzieła; wykonane dzieła (jeśli dotyczy np. materiały informacyjno-promocyjne)); noty obciąŝeniowe/ noty księgowe (wraz z dokumentacją, na podstawie której zostały przygotowane); noty korygujące (wraz z dokumentami, których dotyczą); umowy sprzedaŝy wraz z dowodami zapłaty potwierdzającymi poniesienie wydatku zawartego w umowie; koszty ustalone poprzez system księgowości analitycznej (wyłącznie w przypadku kosztów pośrednich); 1718 raport niezaleŝnego biegłego rewidenta (wyłącznie w przypadku kosztów ponoszonych przez Partnera/ów projektów z Państw-Darczyńców). Dowodami zapłaty mogą być poświadczone dokumenty, m.in.: wyciąg z rachunku bankowego; rozliczenie zaliczki pobranej przez pracownika; raport kasowy uwzględniający dany wydatek. Przedstawiona powyŝej lista nie wyklucza moŝliwości udokumentowania poniesionych wydatków takŝe innymi, niewymienionymi powyŝej dokumentami, jeśli wymagają tego uzasadnione okoliczności oraz charakter realizowanego projektu. WAśNE: Dokumentowanie wydatków wymaga przedłoŝenia poprawnie opisanego dokumentu potwierdzającego poniesienie wydatku wraz z dowodem zapłaty. Paragony nie stanowią wystarczającego dowodu potwierdzającego poniesione wydatki. Na odwrocie dokumentu księgowego konieczne jest wskazanie wartości kwalifikowanej wydatku w ramach projektu zgodnie z zatwierdzonym planowanym budŝetem. Prawidłowy opis faktury/rachunku powinien znajdować się na rewersie faktury/rachunku i zawierać: numer i tytuł projektu; kwotę faktury (jeŝeli opis nie jest dokonywany na rewersie faktury); kwotę kwalifikowalną; informację na temat zatwierdzenia poprawności rachunkowej, formalnej i merytorycznej; zapis informujący, Ŝe projekt jest dofinansowany ze środków Programu; wykazanie powiązania poniesionego wydatku z odpowiednią kategorią (tj. wskazanie nr i nazwy pozycji budŝetowej wraz z kwotą wydatku) 4 ; jeśli tylko część wydatku jest finansowana ze środków Programu, naleŝy przedstawić kalkulację rzeczywistego kosztu poniesionego w ramach realizacji projektu; informację dotyczącą zastosowania ustawy PZP i Wytycznych MRR w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego , do których nie ma zastosowania ustawa z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 4 Dotyczy takŝe raportów audytora w przypadku Partnerów projektu z Państw-Darczyńców. 1819 Koszty pośrednie będą rozliczane na podstawie rzeczywistych kosztów pośrednich Beneficjenta i Partnerów projektów, którzy posiadają system księgowości analitycznej do określenia ww. kosztów pośrednich, kwalifikowalnych w ramach Programu. Metoda wyliczenia, maksymalnej wartości oraz rozliczania kosztów pośrednich musi być zgodna z art oraz Regulacji. Maksymalna wysokość kosztów pośrednich jest określona w umowie. Metodologię ich wyliczania Beneficjent przedstawi wraz z pierwszym wnioskiem o płatność Dokumentowanie rozliczeń pomiędzy Beneficjentem a Partnerem Sposób rozliczania wydatków ponoszonych przez Partnera powinien zostać szczegółowo opisany w umowie partnerskiej podpisanej między Beneficjentem a Partnerem projektu. Zgodnie z art. 6.8 ust. 5 Regulacji ws. wdraŝania Mechanizmu Finansowego EOG kwalifikowalność wydatków poniesionych po stronie Partnera projektu podlega takim samym ograniczeniom, jakie miałyby zastosowanie, jeśli wydatki ponosiłby Beneficjent projektu. WAśNE: Beneficjent rozlicza się z całości kosztów projektu, zarówno z kosztów własnych jak i kosztów ponoszonych przez Partnera. Beneficjent rozlicza się z Partnerem projektu we własnym zakresie w sposób zgodny z informacjami na temat rozliczania Partnera zawartymi w umowie partnerskiej. Przepływy finansowe pomiędzy Beneficjentem a Partnerem muszą potwierdzać istotę łączącego ich stosunku partnerstwa, czyli wspólnego działania na rzecz osiągnięcia celu określonego we wniosku aplikacyjnym. Partner projektu, który został wpisany do wniosku aplikacyjnego, umowy oraz, z którym Beneficjent zawarł umowę partnerską, ma prawo do zwrotu określonych w umowie partnerskiej kosztów poniesionych w trakcie realizacji projektu. 10. Archiwizacja dokumentacji Beneficjent przechowuje w swojej siedzibie dokumentację związaną z realizacja projektu. Na kaŝdym etapie weryfikacji Finansowego raportu okresowego Operator Programu moŝe zaŝądać przekazania przez beneficjenta dokumentacji związanej z realizacją projektu w formie poświadczonych kopii za zgodność z oryginałem lub w formie elektronicznej, tj. skanów oryginałów dokumentacji. W związku z tym, Beneficjent musi gromadzić odpowiednie dokumenty na bieŝąco w trakcie realizacji projektu. Beneficjent moŝe posiadać część dokumentacji w komórkach organizacyjnych Beneficjenta właściwych ds. księgowości, kadr lub zamówień publicznych w zakresie właściwości tych komórek. Podczas kontroli Beneficjent zobowiązany jest do udostępnienia osobom kontrolującym ww. dokumenty. NiezaleŜnie od tego, kopie takich 1920 dokumentów jak faktury czy delegacje słuŝbowe, muszą być przechowywane w komórce odpowiedzialnej za realizację projektu. Beneficjent zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji projektowej do dnia 31 grudnia 2020 roku. 11. Zamówienia publiczne Wszelkie wydatki ponoszone w ramach projektów będą dokonywane w oparciu o zasady konkurencyjności i przejrzystości, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, artykułem 7.16 Regulacji w sprawie wdraŝania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata przyjętymi przez Komitet Mechanizmu Finansowego EOG oraz Wytycznymi MRR w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego Beneficjent, który otrzymuje dofinansowanie stanowiące 50% lub więcej wydatków kwalifikowalnych projektu w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata powinien przeprowadzić procedurę zamówienia publicznego dla tego projektu zgodnie z krajowym prawem zamówień publicznych, tak jak gdyby był on zamawiającym w rozumieniu art. 1 ust. 9 dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur składania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi. Niniejszy zapis stosuje się mutatis mutandis do Partnerów projektu. Jeśli umowy zawierane w ramach wdraŝania projektu są poniŝej krajowych lub unijnych progów określonych dla zamówień publicznych lub poza zakresem stosowania prawa zamówień publicznych, składanie takich zamówień (w tym procedury poprzedzające składanie zamówień) oraz warunki tych umów muszą być zgodne z najlepszymi praktykami gospodarności, w tym odpowiedzialnością, muszą umoŝliwiać pełną i uczciwą konkurencję między potencjalnymi wykonawcami, na przykład w drodze skutecznego porównania cen, oraz zapewnić optymalne wykorzystanie środków z Mechanizmu Finansowego EOG na lata oraz muszą być dokonywane zgodnie z Wytycznymi MRR w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego , stanowiącymi załącznik do umowy w sprawie projektu. Zgodnie z ww. Wytycznymi Beneficjent/Partner dokonuje wszelkich wydatków w ramach projektu bez względu na wartość zamówienia, w sposób celowy, oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów oraz w sposób umoŝliwiający terminową realizację zadań, jak równieŝ zgodnie z zasadami konkurencyjności, równego traktowania i zasadą jawności. W przypadku naruszenia przez Beneficjenta ww. Wytycznych, podmiot będący stroną umowy lub inny uprawniony organ kontrolny ma prawo zastosować odpowiednio Wytyczne dotyczące określania korekt finansowych dla wydatków współfinansowanych 2021 z funduszu strukturalnych oraz Funduszu Spójności w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych (COCOF/07/0037/03). Dokumenty dotyczące przyznania zamówień publicznych w drodze ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz ich realizacji są przechowywane przez Beneficjenta do dnia 31 grudnia 2020 roku. 12. Nieprawidłowości w realizacji projektu Zgodnie z art Regulacji, nieprawidłowość oznacza naruszenie ram prawnych Mechanizmu Finansowego EOG , wszelkich przepisów prawa UE lub wszelkich przepisów prawa krajowego. W przypadku niedotrzymania przez Beneficjenta warunków umowy, Operator Programu ma prawo do zawieszenia płatności lub zaŝądania zwrotu płatności przez Beneficjenta. Zwrot płatności będzie odbywał się na zasadach i w terminie opisanym w umowie w sprawie projektu. Operator Programu moŝe takŝe rozwiązać umowę z Beneficjentem Zawieszenie płatności Operator Programu moŝe zawiesić płatność Beneficjentowi w sytuacji, gdy stwierdzone będą następujące nieprawidłowości w realizacji projektu, m.in.: nie zostały spełnione warunki płatności; wiarygodne informacje wskazują, iŝ realizacja projektu lub stopień jego wdraŝania są niezgodne z umową; raporty lub jakiekolwiek inne Ŝądane informacje nie zostały przekazane lub zawierają niepełne dane; zarządzanie finansowe projektem jest niezgodne z zasadami księgowości; otrzymano informacje o podejrzewanych lub faktycznych przypadkach nieprawidłowości lub oszustwa, lub takie przypadki nie zostały odpowiednio zgłoszone, zbadane lub naprawione; realizacja projektu narusza prawo krajowe lub wspólnotowe; okoliczności stanowiące istotną podstawę przyznania środków w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na rzecz projektu ulegną zasadniczej zmianie; jakiekolwiek zobowiązania Beneficjenta przewidziane w umowie nie są spełniane. Okres zawieszenia płatności będzie zaleŝał od czasu potrzebnego na usunięcie powyŝszych nieprawidłowości. Operator Programu niezwłocznie informuje Beneficjenta o decyzji zawieszającej lub przywracającej płatności na rzecz Projektu. Beneficjent moŝe w kaŝdym momencie przedstawić Operatorowi Programu dokumenty lub inne dowody wykazujące, Ŝe warunki, na podstawie których podjęto decyzję 2122 o zawieszeniu płatności nie mają dłuŝej zastosowania lub nie uzasadniają zawieszenia płatności. Podjęcie decyzji, o zawieszeniu płatności skutkuje: 1) wstrzymaniem oceny przez Operatora Programu wniosku o płatność do czasu podjęcia decyzji przywracającej płatności; 2) uniemoŝliwieniem złoŝenia przez Beneficjenta kolejnego wniosku o płatność do czasu podjęcia decyzji przywracającej płatności; 3) moŝliwością wszczęcia kontroli doraźnej przez Operatora Programu Warunkowe zatwierdzenie wniosku o płatność W przypadku zaistnienia wątpliwości co do prawidłowości czy kwalifikowalności danego wydatku/ wydatków ujętego we wniosku o płatność, OP moŝe warunkowo zatwierdzić wniosek o płatność z wyłączeniem zakwestionowanego wydatku/ wydatków. W takim przypadku, w zaleŝności od wagi czy wartości wątpliwego wydatku/ wydatków, Operator Programu będzie mógł dokonać wypłaty na rzecz Beneficjenta kwot wnioskowanych w FRO na kolejny okres sprawozdawczy. Wniosek o płatność zostanie ostatecznie zatwierdzony przez OP wówczas, gdy zostanie wyjaśniona kwestia zakwestionowanego wydatku/wydatków Zwrot płatności Operator Programu moŝe zaŝądać od Beneficjenta zwrotu płatności w szczególności, gdy zawieszenie płatności jest niewykonalne lub zachodzi prawdopodobieństwo, Ŝe będzie niewystarczające. Przed podjęciem ostatecznej decyzji Beneficjent jest powiadamiany o zamiarze Ŝądania zwrotu płatności wraz z podaniem powodów zastosowanych środków. Beneficjent jest na bieŝąco informowany o wynikach postępowania oraz prowadzonych negocjacjach pomiędzy KPK a KMF w sprawie podjęcia decyzji o zwrocie płatności. W przypadku konieczności zwrotu środków przez Beneficjenta, Operator Programu wszczyna postępowanie zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Operator Programu wzywa Beneficjenta do zwrotu środków lub wyraŝenia zgody na pomniejszenie kolejnych płatności na jego rzecz. W przypadku bezskuteczności ww. wezwania, Operator Programu wydaje decyzję o zwrocie przez Beneficjenta kwoty do zwrotu, określającą m.in. sposób zwrotu środków (wpłata kwoty na rachunek bankowy wskazany w decyzji lub pomniejszenie kolejnej płatności na rzecz Beneficjenta) Korekta finansowa Operator Programu, na skutek podjęcia przez Komitet Mechanizmu Finansowego EOG decyzji o nałoŝeniu korekty finansowej polegającej na anulowaniu całości lub części kwoty dofinansowania, moŝe podjąć decyzję o nałoŝeniu na Beneficjenta korekty finansowej. 2223 W przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, Operator Programu podejmuje samodzielną decyzję o nałoŝeniu korekty finansowej. Przed podjęciem decyzji Operator Programu powiadamia Beneficjenta o zamiarze nałoŝenia korekty finansowej. W powiadomieniu podane będą powody zastosowania proponowanych środków. Beneficjent ma prawo do przedstawienia wszelkich dokumentów mających znaczenie dla tej decyzji. Beneficjent będzie informowany przez Operatora Programu na bieŝąco o wynikach postępowania w sprawie podjęcia decyzji o korekcie finansowej. Beneficjent zostanie niezwłocznie powiadomiony o decyzji o korekcie finansowej, nie później jednak niŝ w ciągu 5 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji. W powiadomieniu wskazane zostaną powody tej decyzji. Przy określaniu wysokości korekty finansowej mają zastosowanie Wytyczne dotyczące określania korekt finansowych dla wydatków współfinansowanych z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych (COCOF/07/0037/03). Operator Programu odzyskuje nieprawidłowo wydatkowane kwoty zgodnie z art. 207 ustawy o finansach publicznych. 13. Rozwiązanie umowy Operator Programu, po konsultacji z KPK, moŝe rozwiązać umowę w sprawie projektu ze skutkiem natychmiastowym, jeŝeli zachodzi jeden z poniŝszych warunków: 1) Beneficjent nie rozpoczął realizacji projektu z przyczyn leŝących po jego stronie, przez okres dłuŝszy niŝ 6 miesięcy od daty podpisania Umowy; 2) Beneficjent zaprzestał realizacji projektu lub realizuje go w sposób niezgodny z Umową; 3) Beneficjent odmówił poddania się kontroli i audytowi uprawnionych instytucji; 4) w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 14 ust.1 2, gdy całość kwoty dofinansowania została objęta korektą finansową. Umowa moŝe zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli Stron bądź w wyniku wystąpienia okoliczności, które uniemoŝliwiają dalsze wykonywanie obowiązków w niej zawartych. Umowa moŝe zostać takŝe rozwiązana na wniosek Beneficjenta, jeŝeli zwróci on otrzymane dofinansowanie w terminie 20 dni roboczych od dnia złoŝenia wniosku o rozwiązanie umowy. Rozwiązanie umowy, niezaleŝnie od jego przyczyn, nie zwalnia Beneficjenta od obowiązku przedstawienia raportu końcowego z realizacji projektu oraz do przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją. 14. Projekty nieukończone W sytuacji, gdy Beneficjent rezygnuje z realizacji projektu przed upływem okresu przewidzianego na jego realizację i oznacza to niewykorzystanie środków, mowa jest o nieukończeniu projektu. W przypadku zagroŝenia nieukończenia projektu Beneficjent 2324 jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Operatora Programu o chęci wycofania się z realizacji projektu lub przyczynach uniemoŝliwiających ukończenie realizacji projektu przed upływem terminu określonego w umowie wraz z podaniem uzasadnienia. Operator Programu moŝe rozpocząć proces odzyskiwania środków, które podlegają zwrotowi w zaleŝności od osiągniętych rezultatów i celów projektu. 15. Monitoring W ramach Programu monitorowanie oraz raportowanie słuŝyć będzie do kontrolowania postępu realizacji projektów. Monitoring prowadzony przez Operatora Programu ma na celu zapewnienie zgodności realizacji projektów z uprzednio przyjętymi załoŝeniami, w szczególności poprzez dbałość o realizację zamierzonych celów. Istotnym zadaniem systemu monitorowania jest równieŝ identyfikacja ewentualnych problemów, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji projektów oraz odpowiednio wczesne reagowanie na występujące trudności poprzez podjęcie stosownych działań zaradczych lub naprawczych. Monitoring projektów prowadzony przez Operatora Programu obejmuje następujące działania: 1) bieŝący monitoring realizacji poszczególnych projektów poprzez robocze kontakty opiekuna projektu z Beneficjentem, 2) weryfikację wniosków o płatność w celu wyeliminowania wydatków niekwalifikowalnych, pozyskania informacji na temat postępu w osiąganiu wskaźników, 3) organizację spotkań z Beneficjentami w celu bezpośredniego przedstawiania zasad prawidłowej realizacji projektu oraz zapoznawania się z ewentualnymi problemami w realizacji projektów, 4) kontrole na miejscu realizacji projektu jako podstawowe narzędzie monitorowania projektów. Beneficjenci Programu mogą podlegać kontroli i/lub audytowi przeprowadzanej zarówno przez Operatora Programu jak równieŝ KPK, Instytucję Audytową oraz przedstawicieli Państw-Darczyńców Kontrole na miejscu realizacji projektu Operator Programu przeprowadza trzy rodzaje kontroli: 1. Kontrola planowa na miejscu realizacji projektu 2. Kontrola doraźna w miejscu realizacji projektu 3. Kontrola po zakończeniu realizacji projektu Operator Programu jest odpowiedzialny za przeprowadzenie kontroli na miejscu realizacji projektu. Kontrole planowe przeprowadzane są na podstawie Planu kontroli. Kontrola po zakończeniu realizacji projektu jest kontrolą planową, procedury przeprowadzania kontroli planowej i po zakończeniu realizacji projektu są toŝsame. Beneficjent jest zawiadamiany 2425 o planowanej kontroli lub audycie na 5 dni roboczych przed terminem ich przeprowadzenia. Kontrola na miejscu realizacji programu lub projektu polega głównie na weryfikacji rzeczowej realizacji projektu, faktyczności poniesienia wydatków oraz ich zgodności z zasadami. Kontrola po zakończeniu realizacji projektu prowadzona jest pod kątem weryfikacji przechowywania przez beneficjenta dokumentacji i ewidencji księgowej (w odniesieniu do okresu i zakresu przechowywanych danych), przestrzegania zasad trwałości projektu, a takŝe wypełniania obowiązków w zakresie informacji i promocji. Kontrola po zakończeniu realizacji projektu ma formę kontroli na miejscu. Kontrole doraźne realizowane są w razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia niezgodności realizacji projektu, w związku z otrzymanymi informacjami na temat uchybień, lub nieprawidłowości w realizacji lub na podstawie wniosków wyciągniętych przy weryfikacji raportów lub innych dokumentów dot. realizowanego projektu. Kontrole doraźne są przeprowadzane poza rocznym planem kontroli. Kontrola lub audyt doraźny mogą zostać przeprowadzone bez uprzedniego zawiadomienia. Istnieje moŝliwość poinformowania kontrolowanej jednostki o kontroli doraźnej, jednak nie wcześniej niŝ w terminie 1 dnia roboczego przed terminem rozpoczęcia kontroli w celu zapewnienia, Ŝe na miejscu kontroli obecna będzie osoba/osoby upowaŝnione do reprezentowania Operatora Programu dysponujące wiedzą na temat realizowanego Programu lub projektu. Decyzję o poinformowaniu beneficjenta o przeprowadzeniu kontroli doraźnej podejmuje jednostka kontrolująca. W zakresie kontroli i audytu przeprowadzanych przez KMF lub jednostkę upowaŝnioną do działania w jego imieniu, a takŝe Komisję Audytorów EFTA, beneficjent zobowiązuje się umoŝliwić na Ŝądanie jednostki upowaŝnionej do przeprowadzenia kontroli bezzwłocznie pełny i niezakłócony dostęp do wszelkich informacji, dokumentów, miejsc i obiektów publicznych lub prywatnych, związanych z realizacją umowy finansowej. Dostęp taki podlega ograniczeniom wynikającym z obowiązujących przepisów prawa krajowego. Podczas kontroli i audytu Beneficjent zapewni obecność osób właściwych do udzielania informacji i wyjaśnień na temat zagadnień związanych z realizacją Projektu. Działania kontrolne w trakcie kontroli planowej na miejscu realizacji projektu obejmują w szczególności: ocenę prawidłowości prowadzenia ewidencji księgowej projektu, w szczególności pod kątem posiadania przez beneficjenta wyodrębnionej ewidencji księgowej dla wszystkich operacji gospodarczych związanych z projektem, ocenę kwalifikowalności wydatków zadeklarowanych we wnioskach o płatność pod kątem ich zgodności z dokumentacją źródłową (zamówienia publiczne, faktury, listy płac, dowody zapłaty, opisy stanowisk pracy, rejestry czasu pracy, itp.), 2526 sprawdzenie zgodności realizacji projektu z zasadami dotyczącymi informacji i promocji, w szczególności wypełnianie obowiązków zadeklarowanych w Planie Promocji Projektu. Ocena prawidłowości i skuteczności realizacji projektu dokonywana jest na podstawie poziomu realizacji wskaźników oraz liczby i wagi ewentualnych uchybień i nieprawidłowości. W przypadku kontroli doraźnej zakres kontroli ustalany będzie indywidualnie w zaleŝności od stwierdzonych zagroŝeń dla prawidłowej realizacji projektu. Kontrola na miejscu realizacji projektu moŝe zostać przeprowadzona przez: Operatora Programu; Krajowy Punkt Kontaktowy; Państwa-Darczyńców. Operator Programu, w terminie 15 dni roboczych od dnia zakończenia kontroli, sporządza w formie pisemnej, informację pokontrolną, zawierającą m.in. zalecenia pokontrolne wraz z terminem ich wykonania przez Beneficjenta. Beneficjent moŝe przedstawić na piśmie swoje stanowisko lub zastrzeŝenia w odniesieniu do informacji pokontrolnej w terminie 10 dni roboczych od dnia jej otrzymania. W przypadku braku zastrzeŝeń, Beneficjent zobowiązany jest do odesłania podpisanej informacji pokontrolnej w terminie przewidzianym dla wyraŝenia swojego stanowiska bądź zastrzeŝeń. W przypadku zgłoszenia przez Beneficjenta zastrzeŝeń do treści informacji pokontrolnej, Operator Programu rozpatruje zgłoszone zastrzeŝenia a następnie, w przypadku uwzględnienia zastrzeŝeń, zespół kontrolujący przekazuje Beneficjentowi skorygowaną informację pokontrolną, w zakresie uwzględnionych uwag. W przypadku braku dalszych zastrzeŝeń, Beneficjent zobowiązany jest do odesłania do Operatora Programu podpisanej informacji pokontrolnej. W przypadku odmowy podpisania skorygowanej informacji pokontrolnej Beneficjent zobowiązany jest do przekazania pisemnego uzasadnienia odmowy podpisania dokumentu wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej informacji pokontrolnej. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej nie wstrzymuje wykonania zaleceń pokontrolnych przez Beneficjenta. Operator Programu jest upowaŝniony do sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych określonych w informacji pokontrolnej. 16. Informacja i promocja Wszystkie działania z zakresu informacji i promocji na temat Mechanizmu Finansowego EOG powinny prowadzić do podania do publicznej wiadomości faktu, iŝ wdroŝenie projektu oparte jest o środki finansowe z MF EOG. Działania informacyjno-promocyjne mają na celu zapewnienie otwartości i jawności wszystkich prowadzonych działań, mają umoŝliwić łatwy dostęp do odpowiednich informacji w Polsce, w krajach Państw- 2627 Darczyńców, tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinie oraz innych krajach UE i stowarzyszonych, jak równieŝ przyczynić się do efektywnego wdraŝania Programu. Beneficjenci są zobowiązani do prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych dostosowanych do potrzeb danego projektu, zgodnie z Planem Promocji Projektu stanowiącym część wniosku aplikacyjnego. Szczegółowe informacje na temat działań informacyjno-promocyjnych w ramach projektu znajdują się w dokumencie pn. Podręcznik Komunikacji i Identyfikacji Wizualnej oraz Wymogi dotyczące Informacji i Promocji, dostępnego na stronie: k_wizualizacji.pdf WAśNE: Beneficjent zobowiązany jest do zapewnienia promocji projektu w ramach Programu, co zapisane jest szczegółowo w umowie w sprawie projektu oraz jest zgodne z Regulacjami ws. wdraŝania Mechanizmu Finansowego EOG (Załącznik 4 Wymogi dotyczące Informacji i Promocji) oraz Communication and Design Manual. Operator Programu nadzoruje wypełnianie przez Beneficjentów obowiązków związanych z informacją i promocją, które zostały na niego nałoŝone. Beneficjent zobowiązany jest do zamieszczania na wszystkich materiałach promocyjnych następujących logotypów Mechanizmu Finansowego EOG , Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, 27 Pokazać jeszcze
Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego Bardziej szczegółowo Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013
Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2012 Data wejścia w Ŝycie: 1 stycznia 2013 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4 Bardziej szczegółowo Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC Wytyczne dla beneficjentów
Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC Wytyczne dla beneficjentów WARSZAWA, 14 WRZESIEŃ 2011 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1 Informacje Bardziej szczegółowo Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I
Rozliczanie i kontrola projektów dofinansowanych w ramach środowiskowych priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko BGK Bank Gospodarstwa Krajowego EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Bardziej szczegółowo Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Dokumentacja konkursowa Samorząd Województwa Pomorskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Bardziej szczegółowo Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu Bardziej szczegółowo Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013
MRR/POIG/1(5)03/2011 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO (Instytucja Zarządzająca) LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w LUBLINIE (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ dla Beneficjentów Bardziej szczegółowo Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego (Europejska Współpraca Terytorialna)
UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego (Europejska Współpraca Terytorialna) Wytyczne dla beneficjentów Bardziej szczegółowo Wzór Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach
Wzór Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Priorytet 4 Rozwój społeczny i zasobów ludzkich, Obszar tematyczny: Ochrona zdrowia wdrażanego w ramach Projektu Bardziej szczegółowo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.2 Transfer wiedzy. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Dokumentacja konkursowa Priorytet VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie Bardziej szczegółowo Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013
MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Bardziej szczegółowo UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4 Bardziej szczegółowo Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy
MRR/H/21(2)/12-2009 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków i projektów w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy Terytorialnej realizowanych Bardziej szczegółowo REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL
REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL Konferencja inaugurująca realizację pilotaŝowych projektów powiatowych w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Warszawa, 4-5 września 2013 r. Projekt Bardziej szczegółowo DZIAŁANIE 1.1 PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW, PODDZIAŁANIE 1.1.2 PRACE B + R ZWIĄZANE Z WYTWORZENIEM
DZIAŁANIE 1.1 PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW, PODDZIAŁANIE 1.1.2 PRACE B + R ZWIĄZANE Z WYTWORZENIEM INSTALACJI PILOTAŻOWEJ / DEMONSTRACYJNEJ Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Bardziej szczegółowo Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 30 grudnia 2009 r. Podsekretarz Stanu Akceptuję: Jarosław Pawłowski SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEKAZYWANIE ŚRODKÓW W RAMACH PO KL... 4 Bardziej szczegółowo UMOWA O DOFINANSOWANIE
UMOWA O DOFINANSOWANIE nr. w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 2013 zawarta w dniu..w.., Bardziej szczegółowo Instrukcja wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Dla poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2.
Instrukcja wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Dla poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2.1, INFORMACJE OGÓLNE Generator wniosku o płatność Beneficjent Bardziej szczegółowo Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 25 marca 2009 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEKAZYWANIE ŚRODKÓW W RAMACH PO KL... 4 1.1. ZASADY OGÓLNE... 4 1.1.1. Podstawy prawne... 4 Bardziej szczegółowo Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Strzelin przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art.
. Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Strzelin przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności Bardziej szczegółowo ZASADAMI KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1159/70/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28.08.2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WYTYCZNE PROGRAMOWE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW OBJĘTYCH DOFINANSOWANIEM Bardziej szczegółowo MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
PRojet MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Bardziej szczegółowo UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
MIiR/H 2014-2020/12(01)/04/2015/ Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Umowa Partnerstwa 2014-2020 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Bardziej szczegółowo Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013
MRR/POIG/1(1)10/2007 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Bardziej szczegółowo Szwajcarsko-Polski Program Współpracy - system zarządzania i wdraŝania w Polsce
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy - system zarządzania i wdraŝania w Polsce Dokument przyjęty w dniu 30 czerwca 2008 r., ze zmianami z dnia 19 listopada 2008 r., 29 stycznia 2009r. i 1 kwietnia 2011r. Bardziej szczegółowo 2016 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres