Source: http://docplayer.pl/3123677-Dzialania-generalnej-dyrekcji.html
Timestamp: 2016-12-06 10:32:35
Legal References Found: art. 2
 art. 5
 art. 3
 art. 31
 art. 89
 art. 90
 art. 90
 art. 7
 art. 34
 art. 33
 art. 30
 art. 2
 art. 69
 art. 2
 art. 33
 art. 2
 art. 134
 art. 34
 art. 2
 art. 9
 art. 274
 art. 5
 art.4

Document Content:
⭐Działania Generalnej Dyrekcji
Działania Generalnej Dyrekcji
Download "Działania Generalnej Dyrekcji"
Milena Magdalena Szulc
1 KIN /2013 Nr ewid. 12/2014/P/13/082/KIN Informacja o wynikach kontroli Działania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na rzecz zapewnienia odpowiedniej jakości robót drogowych DEPARTAMENT Infrastruktury Marzec2 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i skuteczność w służbie publicznej dla Rzeczypospolitej Polskiej WIZJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest cieszący się powszechnym autorytetem najwyższy organ kontroli państwowej, którego raporty będą oczekiwanym i poszukiwanym źródłem informacji dla organów władzy i społeczeństwa Dyrektor Departamentu Infrastruktury: Tomasz Emiljan Akceptuję: Wojciech Kutyła Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli Zatwierdzam: Krzysztof Kwiatkowski Prezes Najwyższej Izby Kontroli Warszawa, dnia Najwyższa Izba Kontroli ul. Filtrowa Warszawa T/F3 Spis treści 1. Założenia kontroli Temat i numer kontroli Cel kontroli Zakres przedmiotowy badań kontrolnych Ogólne tło badanej problematyki Organizacja kontroli Podsumowanie wyników kontroli Ogólna ocena kontrolowanej działalności Synteza wyników kontroli Uwagi końcowe i wnioski Ważniejsze wyniki kontroli Charakterystyka stanu prawnego oraz uwarunkowań ekonomicznych i organizacyjnych Istotne ustalenia kontroli Nadzór Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nad jakością wykonywanych robót drogowych Proces przygotowania zadań inwestycyjnych Realizacja zadań przez Kierownika Projektu Realizacja zadań przez Inżyniera Kontraktu Kontrola jakości robót Monitorowanie przebiegu zadań inwestycyjnych Informacje dodatkowe Przygotowanie kontroli Postępowanie kontrolne i działania podjęte po zakończeniu kontroli Załączniki Zdjęcie na okładce: Autostrada A1, most w Mszanie, próba obciążenia, źródło: strony Internetowe GDDKiA4 Wyk az stosowanych sk rótów i pojęć GDDKiA Generalny DDKiA Oddział GDDKiA SIWZ SST PFU PZJ POIiŚ STWiORB KOPI ZOPI uodp ustawa Prawo budowlane Pzp ustawa o NIK Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Program Funkcjonalno-Użytkowy Program Zapewnienia Jakości Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych Zespół Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych Dz.U. z 2013 r., poz ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. z 2013 r., poz ze zm. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm. ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli Dz.U. z 2012 r., poz. 82 ze zm. kierownik projektu inżynier kontraktu (konsultant) budowa teren budowy akredytacja Osoba wyznaczona przez zamawiającego, która jest pierwszym przedstawicielem GDDKiA w kontaktach z inżynierem kontraktu i jest odpowiedzialna za nadzorowanie i zarządzanie usługą 1 w imieniu zamawiającego Osoba wymieniona w danych kontraktowych, która na zlecenie zamawiającego przy pomocy członków swojego zespołu zarządza oraz sprawuje nadzór na wykonywaniem prac budowlanych (zgodnie z ustawą Prawo budowlane i warunkami kontraktowymi) oraz postępem rzeczowo-finansowym Wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego Przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy Zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17000:2006 akredytacja jest to atestacja przez stronę trzecią, dotycząca jednostki oceniającej zgodność, służąca formalnemu wykazaniu jej kompetencji do wykonywania określonych zadań w zakresie oceny zgodności 2 1 Usługa czynności, które ma wykonywać inżynier kontraktu stosownie do postanowień zawartej z nim umowy.5 1 z a ł o ż e n i a k o n t r o l i 1.1 Temat i numer kontroli Działania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na rzecz zapewnienia odpowiedniej jakości robót drogowych (P/13/082). 1.2 Cel kontroli Ocena systemu nadzoru, sprawowanego przez GDDKiA, nad zapewnieniem jakości wykonywanych robót drogowych, w procesie realizacji zadań inwestycyjnych. 1.3 Zakres przedmiotowy badań kontrolnych Badania kontrolne prowadzone w trakcie kontroli w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz w jej oddziałach obejmowały: przygotowanie prawno-organizacyjne tych jednostek do realizacji zadań, prawidłowość wykonania dokumentacji projektowej, wybór uczestników procesu budowlanego, prawidłowość doboru i zastosowania materiałów budowlanych oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robót drogowych. 1.4 Ogólne tło badanej problematyki Podstawowym problemem polskiej sieci drogowej jest brak wystarczającej ilości autostrad i dróg szybkiego ruchu2. Jest to zasadniczy czynnik zmniejszający dostępność komunikacyjną kraju oraz poszczególnych jego obszarów. Przepustowość połączeń drogowych pomiędzy głównymi aglomeracjami miejskimi jest w znacznym stopniu ograniczona. Brak sieci dróg o dużej przepustowości stał się jednym z najistotniejszych czynników ograniczających rozwój ekonomiczny kraju. Ponadto, do najważniejszych problemów infrastruktury drogowej zaliczyć można przebieg ruchu przez tereny zabudowane, zbyt małą liczbę przepraw przez największe rzeki, zły stan odcinków dróg krajowych w miastach na prawach powiatu, niedostateczne przygotowanie instytucjonalne do realizacji inwestycji, niedostosowanie dróg do nacisku 115 kn/oś czy niezadawalający stan techniczny nawierzchni. Rozpoczęta w 2007 r. nowa perspektywa finansowa budżetu unijnego otworzyła przed Polską możliwości współfinansowania rozwoju infrastruktury publicznej. Spośród obszarów wymagających wsparcia, budowa dróg krajowych została określona jako zadanie priorytetowe. Realizacja planu budowy dróg wymagała wdrożenia systemu umożliwiającego sprawne i efektywne wykorzystanie środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych. Kluczową rolę w realizacji planu budowy dróg krajowych powierzono Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad3, zobowiązując ją m.in. do: znaczącej poprawy stanu krajowej infrastruktury drogowej poprzez nowe inwestycje, efektywnego wykorzystania środków unijnych, zadbanie o efektywność kosztową, odpowiednią gwarancję i wysoką jakość, zwiększenia konkurencyjności na rynku usług budowlanych. Biorąc pod uwagę obecny stan infrastruktury drogowej oraz potrzeby rozwojowe, Rada Ministrów przyjęła kolejno dwa Programy Budowy Dróg Krajowych na lata , a następnie na lata W programach ujęto szczegółowe listy zadań inwestycyjnych, których realizację 2 Ministerstwo Infrastruktury Wstępny Program Operacyjny Infrastruktura Drogowa, wersja z dnia 31 sierpnia 2005 r. 3 Informacja ze str. 3 raportu Budowa dróg w Polsce. Fakty i mity, doświadczenia i perspektywy, opracowanego w 2013 r. na zlecenie GDDKiA przez grupę specjalistów z PricewaterhouseCoopers (PwC). 56 Z A Ł O Ż E N I A k o n t r o l i powierzono GDDKiA. W latach , Polska pod względem dynamiki rozwoju sieci autostradowej była liderem wśród krajów europejskich. W latach , nastąpiło rozpoczęcie znacznej liczby inwestycji drogowych, co spowodowało zwiększenie popytu na usługi wykonawstwa drogowego, materiały budowlane oraz specjalistyczną kadrę wykonawczą i nadzorującą. Nie były to czynniki sprzyjające prawidłowemu przygotowaniu i realizowaniu zadań inwestycyjnych, szczególnie w zakresie zapewnienia wysokiej jakości robót drogowych. W doniesieniach medialnych wielokrotnie sygnalizowano problemy związane z realizacją inwestycji drogowych. Dotyczyły one głównie nieterminowej ich realizacji oraz niskiej jakości wykonanych robót drogowych. Z informacji tych wynikało, że GDDKIA wyłaniała projektantów, wykonawców oraz podmioty odpowiedzialne za zarządzanie i sprawowanie nadzoru inwestorskiego najczęściej na podstawie kryterium najniższej ceny. Dokonywany na tej podstawie wybór uczestników procesu budowlanego nie sprzyjał zapewnieniu wymaganej jakości robót drogowych, o czym świadczą przypadki usuwania wad lub dokonywania poprawek już wykonanej drogi. 1.5 Organizacja kontroli Kontrola planowa podjęta została z inicjatywy własnej NIK, w ramach priorytetowego obszaru kontroli Zapewnienie dziedzictwa narodowego, zasobów naturalnych i ładu przestrzennego. Kontrolę przeprowadzono w 9 jednostkach organizacyjnych, tj. w GDDKiA i 8 oddziałach GDDKiA. Badania kontrolne przeprowadzono na podstawie art. 2 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy o NIK, pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości. Czynności kontrolne przeprowadzono w okresie od dnia 28 sierpnia 2013 r. do dnia 13 stycznia 2014 r. obejmując lata (I półrocze). 67 2 P o d s u m o w a n i e w y n i k ó w k o n t r o l i 2.1 Ogólna ocena kontrolowanej działalności Nadzór funkcjonujący w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zarówno na etapie przygotowania dokumentacji projektowej jak i w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych, był niedostateczny. Nie gwarantował on uzyskania odpowiedniej jakości robót drogowych. W szczególności GDDKiA nie była przygotowana do należytego wykonania zadań wynikających z Programu Budowy Dróg Krajowych na lata I tak: nie wprowadzono w pełni skutecznych mechanizmów zapewniających uzyskanie odpowiednej jakości robót drogowych. W ponad 70% zbadanych przez NIK odcinków dróg, nie osiągnięto parametrów określonych w SST; laboratoria drogowe GDDKiA nie były wystarczająco wyposażone w sprzęt badawczy konieczny do oceny jakości materiałów i technologii robót i nie posiadały do końca 2013 r. akredytacji4. Wysoki stopnień koncentracji zamówień na realizację inwestycji drogowych nie sprzyjał prawidłowemu przygotowaniu inwestycji do realizacji, a niewłaściwie opracowana dokumentacja projektowa była podstawą uzasadnionych roszczeń wykonawców związanych z koniecznością wykonania robót dodatkowych i prac naprawczych. Łączna wartość tych roszczeń i dodatkowych prac budowlanych wyniosła blisko 63 mln zł. Nadto licznie występujące usterki, spowodowane niewłaściwie wykonanymi robotami budowlanymi lub zastosowaniem materiałów niespełniających warunków określonych w SST, skutkowały koniecznością podejmowania prac naprawczych i remontowych, na nowo wybudowanych odcinkach dróg, krótko po ich oddaniu do ruchu. 2.2 Synteza wyników kontroli 1. GDDKiA nie wdrożyła na początkowym etapie realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata docelowego i efektywnego systemu zapewnienia jakości, co spowodowało, że w trakcie realizacji inwestycji nie wyeliminowano błędów skutkujących koniecznością wykonania prac remontowych i naprawczych na nowo wybudowanych odcinkach dróg. Skala skutków tego zaniedbania była wysoka, bowiem aż w ponad 70% zbadanych przez NIK odcinków dróg nie osiągnięto parametrów określonych w SST, z czego w przypadku 50% skontrolowanych inwestycji nieprawidłowości dotyczyły wykonywanych warstw bitumicznych. We wszystkich tych przypadkach GDDKiA podjęła działania naprawcze lub obciążyła finansowo wykonawców. Ponadto w co czwartej inwestycji krótko po oddaniu ich do ruchu stwierdzone wady skutkowały koniecznością przeprowadzenia prac naprawczych i remontowych. [str ] 2. Blisko 40% dróg oddanych do ruchu nie objęto monitoringiem jakości robót. Obowiązek opracowania przez laboratoria drogowe miesięcznych sprawozdań z wykonanych badań jakości wprowadzono od stycznia 2010 r., a pełne dane monitoringu jakości robót, zebrane na postawie badań przeprowadzonych przez laboratoria drogowe oddziałów, zaczęto pozyskiwać dopiero od stycznia 2011 r. Ponadto, pomimo przekazania kierownikom laboratoriów pierwszych wytycznych dotyczących prowadzenia Monitoringu Jakości Robót w styczniu 2010 r., jednolite ogólne zasady prowadzenia w GDDKiA monitoringu opracowano dopiero po upływie 3 lat, tj. w marcu 2013 r. [str ] 4 Zgodnie z danymi zamieszczonymi na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji, pierwsze laboratorium drogowe GDDKiA uzyskało akredytację w dniu 24 stycznia 2014 r. Ostatnie, szesnaste, laboratorium drogowe uzyskało akredytacje w dniu 27 stycznia 2015 r. 78 P o d s u m o w a n i e w y n i k ó w k o n t r o l i 3. Nie zapewniono odpowiedniego funkcjonowania laboratoriów drogowych. Brak sprzętu oraz kadry o odpowiednich, specjalistycznych kwalifikacjach, nie pozwalał na przeprowadzanie w nich wszystkich rodzajów badań kontrolnych. Na przykład, w łódzkim oddziale GDDKiA w laboratorium drogowym nie wykonywano badań, m.in. stali, materiałów izolacyjnych stosowanych na obiektach mostowych, dylatacji mostowych, specjalistycznych badań cementu i asfaltu. Do 2010 r., w laboratorium drogowym GDDKiA (oddział we Wrocławiu) nie wykonywano badań koleinowania, mieszanek mineralno-asfaltowych w dużym koleinomierzu i belce czteropunktowej, badań ścieralności kruszywa, badań tzw. zgorzeli słonecznej kruszywa, wierceń w podłożu oraz badań konstrukcji nawierzchni do głębokości większej niż 5,0 m. [str ] 4. Funkcjonujący, w GDDKiA, w okresie kontrolowanym, model strukturalny oddziałów, w tym wydziałów odpowiedzialnych za przygotowanie i realizację zadań inwestycyjnych, nie zapewniał realizacji zadań na wysokim poziomie. Dopiero w 2014 r. dokonano zmiany struktury organizacyjnej oddziałów, skutkiem której miało być wyeliminowanie konieczności przekazywania dokumentów między pionami w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego, a także umożliwienie bezpośredniej, codziennej komunikacji wszystkich uczestników zaangażowanych w jego realizację, przy jednoczesnym znacznym ograniczeniu korespondencji. [str ] 5. W procesie zarządzania i monitorowania przebiegu zadań inwestycyjnych w GDDKiA, nie funkcjonował mechanizm pozwalający na ustalenie, czy liczba, zrealizowanych przez wykonawcę, badań dotyczących parametrów jakościowych, była zgodna z liczbą badań ustaloną (obliczoną) na podstawie wymogów określonych w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. GDDKiA nie wymagała również od wykonawcy określenia planowanej liczby badań wynikających z SST, co w konsekwencji uniemożliwiało Zamawiającemu rzetelne rozliczenie pracy Inżyniera Kontraktu z realizacji obowiązku zlecania wymaganej liczby badań kontrolnych5, służącej ocenie jakości zastosowanych materiałów i wykonanych robót. [str ] 6. Niewłaściwie opracowana dokumentacja projektowa, błędy w obliczaniu kosztów planowanych prac projektowych, wadliwie przygotowane projekty wykonawcze i technologiczne, a także niedostateczna jakość przeprowadzonych prac geologicznych, przyczyniły się do wadliwego wykonania niektórych obiektów inżynieryjnych, konieczności przeprowadzenia prac naprawczych oraz robót dodatkowych. Łączna wartość zgłoszonych, przez wykonawców, roszczeń i przeprowadzonych dodatkowych prac budowlanych, wyniosła blisko 63 mln zł. [str ] 7. Brak właściwej synchronizacji terminu wyboru wykonawcy robót i podmiotu świadczącego usługi Inżyniera Kontraktu (IK) skutkował opóźnieniami w ustanowieniu docelowej obsady inspektorów nadzoru inwestorskiego, a także w weryfikacji, przez IK, dokumentacji projektowej. Nadto brak należytego nadzoru ze strony GDDKiA nad pracą Inżyniera Kontraktu doprowadził m.in. do samowolnego wprowadzenia istotnych zmian do projektu budowlanego, niezgodnego ze stanem faktycznym przedstawiania, w miesięcznych raportach, informacji o wprowadzonych zmianach projektowych oraz podawania w raportach kolaudacyjnych niezgodnej liczby badań w stosunku do przewidzianych w SST. [str ] 8 5 Badanie laboratoryjne sprawdzające jakość materiałów proponowanych przez wykonawcę do realizacji robót oraz badania kontrolne jakości robót powinny stanowić 10% badań i pomiarów każdego rodzaju badań przewidzianych w SST dla danego zadania.9 P o d s u m o w a n i e w y n i k ó w k o n t r o l i 8. Występowały przypadki powoływania do pełnienia funkcji Kierownika Projektu tych samych osób na więcej niż jedną inwestycję6, dokonywania, w trakcie realizacji inwestycji, zmian na tym stanowisku, a także powierzania tej funkcji, osobom bez odpowiedniego stażu i doświadczenia w nadzorowaniu robót drogowych. Nie sprzyjało to ciągłości w monitorowaniu realizacji zadań, a jednocześnie powodowało ryzyko nieodpowiednej jakości wykonywanej przez nich pracy, w tym także niewłaściwej oceny zjawisk technicznych zachodzących w trakcie realizacji inwestycji. [str ] 2.3 Uwagi końcowe i wnioski Głównym problemem związanym z nienależytą jakością wykonywanych robót jest od wielu lat nieskuteczny nadzór inwestorski, nad realizowanymi inwestycjami ze strony GDDKiA. Brak tego nadzoru miał wpływ nie tylko na niską jakość realizowanych inwestycji, ale również na zwiększenie kosztów i wydłużenia czasu budowy tych inwestycji. Rozpoczęcie przez GDDKiA realizacji nowego Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata wymaga usprawnienia, funkcjonującego w GDDKiA, zarówno systemu nadzoru jak i wprowadzenia nowych rozwiązań pozwalających na skuteczne wyeliminowanie błędów i uchybień podczas realizacji kolejnych inwestycji drogowych. W celu usprawnienia działań GDDKiA, w zakresie sprawowania nadzoru nad jakością realizowanych robót drogowych, NIK kierowała już w związku z poprzednią, jak i obecną, kontrolą wnioski pod adresem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, o podjęcie działań w zakresie: usprawnienia i wdrożenia rozwiązań w systemie zapewnienia jakości wykonywanych robót budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego przygotowania dokumentacji projektowej, a w tym dokumentacji geologiczno-inżynierskiej; wprowadzenia rozwiązań zapewniających rozpoczęcie pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu, już na etapie przygotowania inwestycji do realizacji, a w szczególności w okresie sporządzania dokumentacji projektowej; wdrożenia jednolitych zasad przeprowadzania badań kontrolnych jakości wykonanych robót i stosowanych materiałów budowlanych. Biorąc pod uwagę wcześniejszą nieskuteczność bądź niską skuteczność podejmowanych przez GDDKiA działań w zakresie zapewnienia odpowiedniej jakości robót drogowych, NIK wnosi pod adresem Ministra Infrastruktury i Rozwoju wzmożenie w ramach posiadanych uprawnień i obowiązków bieżącego nadzoru nad wprowadzaniem w GDDKiA docelowego i efektywnego systemu nadzoru inwestorskiego. 6 W oddziałach GDDKiA w Katowicach, Olsztynie i Warszawie 3 Kierowników Projektu realizowało równocześnie 4 kontrakty. 910 3 w a ż n i e j s z e w y n i k i k o n t r o l i 3.1 Charakterystyka stanu prawnego oraz uwarunkowań ekonomicznych i organizacyjnych Charakterystyka stanu prawnego Zgodnie z ustawą o drogach publicznych, centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych jest Generalny DDKiA. Do jego podstawowych obowiązków należy wykonywanie zadań zarządcy dróg krajowych, w tym m.in. opracowanie projektów planów budowy, przebudowy dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich, a także pełnienie funkcji inwestora. Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie dróg publicznych odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 687 ze zm.). Ustawa ta ma charakter tzw. specustawy, obejmującej zarówno etap przygotowania, jak i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych. Realizacja procesów budowlanych została unormowana w przepisach ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz ze zm.). Zasady i warunki wykonywania prac geologicznych przedstawiono w ustawie Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 163, poz. 981 ze zm.). Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych7 określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie (art. 1). Stosownie do art. 3 ust. 1, ustawę stosuje się do udzielania zamówień publicznych m.in. przez jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych. Zawartość i sposób sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej powinna być zgodna z wymaganiami: ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze8, rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej9, a także powinna uwzględniać wytyczne zawarte w Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych zarządzenie nr 2 Generalnego DDP z dnia 11 lutego 1998 r. Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej jest obligatoryjne dla obiektów budownictwa drogowego. Szczegółowa charakterystyka stanu prawnego została ujęta w Załączniku Nr 1 do Informacji pt. Stan prawny dotyczący kontrolowanej działalności. Charakterystyka uwarunkowań ekonomicznych i organizacyjnych Rada Ministrów w rozporządzeniu z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz.U. Nr 128, poz ze zm.) określiła docelową sieć autostrad i dróg ekspresowych w Rzeczypospolitej Polskiej. Zaplanowano, że sieć ta będzie miała łączną długość ok km, w tym około 2000 km stanowić będą autostrady Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm. 8 Dz.U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981 ze zm. 9 Dz.U. Nr 291, poz11 wa ż n i e j s z e w y n i k i ko n t r o l i WAŻNIEJJSZE WYNIKI KONTROLI K Mapa nr 1 Docelowy układ autostrad i dróg ekspresowych Doceelowy układ aautostrad i drr owych o Sieć Autostrad i dróg ekspresowych układ z 20 października 2009 roku (Dz. U. 187/2009, poz. 1446) Źródło: GDDKiA. Źródło: GDD DKiA Rozpoczęta w 2007 r. nowa perspektywa finansowa budżetu Unii Europejskiej, otworzyła Rozpoczę ęta w 2007możliwości r. nowa per rspektywa i znacznego finnansowa budż żetu Unii Euuropejskiej, ottworzyławśród przeed obszarów Polską przed Polską szybkiego rozwoju infrastruktury publicznej. możliwoś ści szybkiego znacznegoz Unii rozwoju r Europejskiej infrasstruktury publiicznej. Wśród obszarów wssparcia, dróg częśććkrajowych. środków wsparcia, częśći środków (10 mld EUR) przeznaczono na budowę z Unii Eurropejskiej (10 mld EUR) przzeznaczono naa budowę dróóg krajowych. Łączna długość sieci dróg publicznych w Polsce, wg stanu na sierpień 2013 r., wynosi ok. 412,0 tys. km. ŁącznaDrogi ddługość sieci dróg d którymi publiczny ych w Polsce,, wg stanowią stanu naa sierpień 2013 r., wynosi 412,0 tys. km. Drogi krajowe, zarządza GDDKiA 4,7% wszystkich drógook. publicznych. krajowe, którymi zarząd ądza GDDKiA stanowią s 4,7% % wszystkich dróg d publicznyych. Wykres nr 1 Wyykres nr 1 Kategorie dróg w Polsce (km), wg stanu na sierpień 2013 r. Kaategorie dróg w Pols sce (km), wg w stanu na n sierpieńń 2013 r. Drogi wojewódzkie 6,9% Drogi woojewódzkie 6,99% Drogi powiatowe Drrogi powiatowe 30,5% 30,5% Drogi gminne 57,9% 57,9% Drogi krajowe 4,7% 4,7% Źródło: Raport PwC str. 97. Źródło: R Raport PwC str. 97 Drogi gminne Drogii krajowe 1112 WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI W latach w a ż n i e j s z e w nastąpiła y n i k i k onajwiększa n t r o l i kumulacja przetargów naa realizację inwestycji drogowych, co spowodowało, że w latach odnotowano przeszło 55% wzrost produkcji w sektorze infrastruktury 10. Towarzyszył temu znaczący wzrost liczby osóbb zatrudnionych w tej branży. Silna intensyfikacja procesów W latach nastąpiła największa kumulacja przetargów na realizację inwestycji drogowych, budowy dróg krajowych i autostrad związana była z pozyskaniem środków z Unii Europejskiej, a także co spowodowało, że w latach odnotowano przeszło 55% wzrost produkcji w sektorze z organiz infrastruktury10. zowanym przez Towarzyszył Polskę turniejem temu o znaczący mistrzostwo wzrost Europy liczby w piłce osób nożnej zatrudnionych UEFA Euro w tej Po branży. kumulacji przetargó Silna ów intensyfikacja na roboty drogowe procesów i wzroście budowy wartośc dróg ci realizowanyc krajowych i robót autostrad budowlanych związana do 2011 była r., z pozyskaniem zaobserwowano od środków 2012 r. gwałtowny z Unii Europejskiej, spadek wartości a także inwestycji z organizowanym i. Od początku 2012 przez r. do Polskę końca turniejem III kwartału o 2013 mistrzostwo r. produkcja budowlan Europy na w piłce infrastru nożnej ukturze UEFA spadłaa Euro o 38,7% Pogorszeniu kumulacji sytuacji przetargów w infrastrukturze na roboty tdrogowe towarzyszyło i wzroście znaczące obniżenie wartości e wskaźnika realizowanych entowności robót firm budowlanych ch, który do 2011 spadł w r., 2012 zaobserwowano r. doo poziomu 1,6 od 6% r. gwałtowny spadek wartości inwestycji. Od początku 2012 r. do końca III kwartału 2013 r. produkcja budowlana Wykres nr 2 w infrastrukturze spadła o 38,7%. Pogorszeniu sytuacji w infrastrukturze towarzyszyło znaczące obniżenie wskaźnika rentowności firm budowlanych, który spadł w 2012 r. do poziomu 1,6%. ość przetargów ogłoszonych p w mld zł Wykres nr 2 Wartość przetargów ogłoszonych przez GDDKiA w mld zł DDKiA 25 21, , ,8 6,4 5 3,1 0,6 0, r r r r r r r. Źródło: Ernst & Young. Źródło: Ernst & Young W krótkim okresie czasu, rozpoczęcie znacznej liczby inwestycji drogowych zwiększyło popyt m okresie czasu, rozpoczęcie znacznej liczby inwestycji drogowych zwiększyło popyt na usługi wykonawstwa drogowego, materiały budowlane11 oraz specjalistyczną kadrę wykonawczą i nadzorującą. wstwa drogow Realizacja wego, materia inwestycji ały budowlane drogowych e 11 oraz przez specjalistyczną GDDKiA wymagała kadrę wykon opracowania nawczą i i wdrożenia nad procedur a inwestycji dla sprawnego drogowych przygotowania rzez GDDKiA wymagała oraz efektywnej opracowania realizacji i wdrożenia inwestycji, procedur w tym dla systemu s zapewniającego wania oraz ef osiągnięcie fektywnej reaodpowiedniej lizacji inwestycji, jakości w tym robót systemu drogowych. zapewniającego osiągnięcie odp W Raporcie obót drogowyc o sytuacji ch. w drogownictwie 2012 przygotowanym przez zespół pod kierunkiem Janusza orcie Piechocińskiego o sytuacji w drogo ownictwie Warszawa, 201 lipiec 12 przygotow 2012 wskazano, wanym przez że z zespół podstawowymi d kierunkiem słabościami występującymi na etapie przygotowania inwestycji są: ńskiego Warszawa, lipiecc 2012 wskazano, że podstawowymi słabościami występującymi wybór wania inwesty wykonawców ycji są: poszczególnych faz przygotowawczych inwestycji w oparciu o zasadę jednego kryterium: zasada najniższej ceny ofertowej, z możliwością wykorzystania użyczonych referencji (ryzyko, niska jakość i nieterminowość opracowań studyjnych i projektowych, roszczenia); W krótki wykonaw Realizacj przygotow jakości ro W Rapo Piechociń przygotow na usługi dzorującą. sprawnego powiedniej Janusza na etapie Analiza rynku infrastruktury drogowej w Polsce, opracowanie Ernst & Young 14 luty 2014 r. 11 W opracowaniu Analiza rynku Polskiego infrastruktury Kongresu drogowej Drogowego w Polsce, Programy opracowanie Budowy Ernst & Dróg Young Krajowych 144 luty w 2014 Polsce r. Założenia i uwarunkowania Przebiegi W opracowaniu efekty Polskiego realizacji Kongre Skutki esu dla Drogowego sektora drogowego, Programy Budow czerwiec wy Dróg 2013 Krajowyc wskazano, ch w Polsce że prefabrykowana Założenia stal zbrojeniowa kosztowała i uwarunkowania pod koniec Przebiegi 2009 r. efek ok. kty 1600 realizacji zł/t, w Sk połowie kutki dla 2012 sektora r. był drogowego, to koszt 2500 czerwiec zł/t Ceny wskaz asfaltu zano, wzrosły wg cenników największych że prefabrykowan producentów na stal zbrojeniow Lotosu wa i Orlenu kosztowała przez pod 2 lata koniec od % r. do ok. 52% Ceny zł/t, paliwa, w połowie które 2012 stanowią r. był to około koszt 30% kosztów robót 2500 ziemnych, zł/t. Ceny wzrosły asfaltu wzrosły przez półtora wgg cenników roku najwi o przeszło iększych 40%. producentów Lotosu i Orlenu przez 2 lataa od 45% do 52% %. Ceny paliwa, które stanowią okołoo 30% kosztów robót ziemnych, wzrosły przez półtora roku o przeszło 40% W 1213 kryterium: zasadaa najniższej ceny ofertowej, z możliwością wykorzystania użyczonych referencji (ryzyko, niska jakość i nieterminowość opracowań studyjnych i projektowych, roszczenia). Wybór Inżyniera Kontraktu w oparciu o zasadę najniższej ceny z możliwością wykorzystania użyczonych referencji, przy ograniczeniu zasad FIDIC i pozbawieniu Inżyniera w a żde necyzyjności i e j s z e w(ry ryzyko y n i k i obniżo k o nona t rjakość o l i wykonywanej usługi, brak możliwości podejmowania decyzji, oczekiwanie na decyzjęę Zamawiającego, który niejednokrotnie jej unika). wybór Inżyniera Kontraktu w oparciu o zasadę najniższej ceny z możliwością wykorzystania Wybó użyczonych ór wykonawcreferencji, y robót w przy oparciu ograniczeniu o zasadę najniższej zasad FIDIC j ceny i z pozbawieniu możliwością wyk Inżyniera korzystania decyzyjności użyczonych refer (ryzyko rencji (ryzyko obniżona braku jakość rzeczywistego wykonywanej doświadczenia, usługi, opóźnienia brak możliwości w realizacji podejmowania robót, niska jakość, decyzji, brak płatn oczekiwanie ności dla podwykonawców). decyzję Zamawiającego, który niejednokrotnie jej unika); Ponadto wybór w raporcie wykonawcy wskazano, robót że cyt. w oparciu ( ) część o zasadę problemó najniższej ów ma swoje ceny źródło z możliwością już naa etapie wykorzystania projektowania, przygotow użyczonych wania kontrak referencji ktowych i (ryzyko przetargów, braku np. rzeczywistego przetargi na usługi doświadczenia, projektowe są opóźnienia rozstrzygane w realizacji wyłącznie robót, dzięki niska jakość, brak płatności dla podwykonawców). kryterium najniższej ceny, a przecież jakość projektów zależy wprost proporcjonalnie od nakładu pracy, wiedzy Ponadto w raporcie wskazano, że cyt. ( ) część problemów ma swoje źródło już na etapie i doświadczenia projektantów. Drobne oszczędności w zamówieniach publicznych na projekt powodują często projektowania, przygotowania kontraktów i przetargów, np. przetargi na usługi projektowe gigantyczny wzrost kosztów inwestycji na budowie. są rozstrzygane wyłącznie dzięki kryterium najniższej ceny, a przecież jakość projektów zależy W ostatn wprost ich proporcjonalnie latach przyrost długośc od ci nakładu dróg ekspre pracy, esowych wiedzy i autostrad i doświadczenia był rekordowy, znac projektantów. cząco poprawiając Drobne stan infrastruk oszczędności ktury krajowej. w zamówieniach publicznych na projekt powodują często gigantyczny wzrost kosztów inwestycji na budowie. Wykres nr 3 W ostatnich latach przyrost długości dróg ekspresowych i autostrad był rekordowy, znacząco poprawiając stan infrastruktury krajowej. Ilośćć kilometrów autostrad i dróg ekspresowych oddanych do ruchu Wykres nr 3 Ilość kilometrów autostrad i dróg ekspresowych oddanych do ruchu , ,04 424,94 334,4 245, , r r r r r r. (I półrocze) Źródło: Kontrola NIK. W ramach Źródło: Kontrola realizacji NIK dwóch Programów Budowy Dróg Krajowych na lata oraz na lata , długość oddanych do ruchu odcinków (uwzględniając częściowe oddanie do ruchu, w tym ch realizacji projekty dwóch realizowane Programów w ramach Budowy Dróg PPP) Krajowy na koniec ych na 2013 lata 20 r wyniosła oraz ogółem z na lata 1.023, , km autostrad oddanych i 1.016,33 do ruchu km odcinkó dróg ów ekspresowych. (uwzględniając częściowe oddanie do ruchu, w tym projekty realizowane Najwyższa h PPP) na Izba koniec Kontroli 2013 r. przeprowadziła wyniosła ogółemm 1.023,53 w 2012 km r. autostrad kontrolę i 1.016,331 Wykonywanie km dróg ekspresow przez wych. GDDKiA obowiązków inwestora przy realizacji inwestycji drogowych (P/12/076) 12, w wyniku której m.in. stwierdzono, że cyt.: znaczna część nieprawidłowości w realizacji inwestycji drogowych, polegających na nierzetelnym prowadzeniu postępowań o zamówienia publiczne i nierzetelnym wywiązywaniu się z nadzoru nad realizacją inwestycji 13 drogowych, wynika z nieprzestrzegania przez inwestora obowiązujących przepisów i procedur. Obecny model zarządzania projektami W ramac długość o w ramach 12 Nr ewid. 191/2012/P12076/KIN. 1314 polegającymi na budowie dróg, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót, jest mało efektywny, ( ), nie eliminuje ryzyka poniesienia straty przez jedną ze stron kontraktu w wyniku zmiany cen w czasie trwania realizacji projektu, a także nie uwzględnia potrzeby, by przy realizacji tych projektów funkcjonował niezależny fachowiec, który będąc autorytetem uznanym przez obie strony kontraktu budowlanego, mógłby przedstawiać im swoje opinie w kontrowersyjnych kwestiach, co pozwoliłoby zapobiec wielu sporom, które występują pomiędzy stronami w obecnym modelu zarządzania. Ponadto ustalono, że nadzór funkcjonalny i instytucjonalny nad realizacją inwestycji drogowych nie zawsze był skuteczny. Świadczą o tym nieprawidłowości stwierdzone w ramach kontroli NIK przeprowadzonych w siedmiu oddziałach GDDKiA. Polegały one m.in. na wypowiadaniu umów wykonawcom robót budowlanych z bardzo dużą zwłoką, składaniu nierzetelnych i niekompletnych wniosków o wydanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych, niedotrzymywaniu umownego terminu rozpatrzenia roszczeń zgłaszanych przez wykonawców, przyjęciu bez uwag nierzetelnie opracowanej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, nieustaleniu należności od wykonawcy z tytułu kar umownych lub ustaleniu tych należności w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia. Realizacja zadań inwestycyjnych ujętych w Programach Budowy Dróg Krajowych odbywa się najczęściej w dwóch etapach: projektowym (przygotowawczym) i realizacyjnym (budowa), jest to tzw. system Tradycyjny. Powoduje to konieczność przeprowadzenia 3 przetargów: na wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych oraz zarządzanie kontraktem (pełnienie nadzoru nad realizacją inwestycji). Po opracowaniu dokumentacji projektowej, a przed ogłoszeniem przetargu na wykonanie inwestycji, GDDKiA opracowuje lub zleca opracowanie dokumentacji przetargowej, będącej częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Jest ona opracowywana dla potrzeb przetargów na roboty budowlane, przeprowadzanych zgodnie z ustawą Pzp. Wymagania dot. zakresu i formy dokumentacji projektowej określa art. 31 ww. ustawy oraz przepisy rozporządzenia WAŻNIEJ Ministra JSZE Infrastruktury WYNIKI KONTROLI z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego13. Schemat organizacji procesu (na osi czasu) przygotowania i realizacji inwestycji drogowej Schemat nr 1 w systemie Tradycyjnym. Schemat organizacji procesu (na osi czasu) przygotowania i realizacji inwestycji drogowej w systemie Tradycyjnym etap przygotowania Schemat nr 1 etap budowy inwestycji etap przygotowania inwestycji etap budowy Wybór projektanta Opracowanie dokumentacji projektowej Wybór Inżyniera Kontraktu i wykonawcy inwestycji Realizacja inwestycji Oddanie inwestycji do użytkowania 14 Źródło: NIK. W przypadku realizacjii inwestycji w systemie Projektuj i Buduj Zamawiający przeprowadza głównie 2 przetargi na wybór wykonawcy (dokumentacji projektowej i inwestycji) oraz Inżyniera Kontraktu (nadzoru inwestorskiego). 13 Dz.U. Etap z proje 2013 ektowy r., poz. i budo owy realizowane są przez jeden podmiot 1 4. Schemat organizacji procesu (na osi czasu) przygotowania i realizacji inwestycji drogowej w systemie Projektuj i Buduj. etap przygotowania i budowy15 Wybór projektanta dokumentacji projektowej Kontraktu i wykonawcy inwestycji Realizacja inwestycji inwestycji do uzytkowania w a ż n i e j s z e w y n i k i k o n t r o l i W przypadku W adku realizacjii inwestycji w w systemie systemie Projektuj Projektuj i Buduj i Buduj Zamawiając Zamawiający przeprowadza przeprowadza głównie 2 przetargi głównie 2 przetargi na wybór na wykonawcy wybór wykonawcy (dokumentacji projektowej (dokumentacji i inwestycji) projektowej oraz Inżyniera i inwestycji) Kontraktu (na oraz adzoru Inżyniera inwestorskiego). Kontraktu (nadzoru Etap proje inwestorskiego). ektowy i budowy realizowan Etap projektowy ne są przez eden i budowy podmiot 1 4 realizowane. są przez jeden podmiot14. Schemat nr 2 Schemat organizacji procesu (na osi czasu) przygotowania i realizacji inwests ej Schemat organizacji procesu (na osi czasu) przygotowania i realizacji inwestycji drogowej w systemie Projektuj i Buduj w systemie Projektuj i Buduj. etap przygotowania i budowy Wybór wykonawcy Opracowanie dokumentacji projektowej Wybór Inżyniera Kontraktu Realizacja inwestycji Oddanie inwestycji do użytkowania Źródło: NIK. 3.2 Istotne ustalenia kontroli Nadzór Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nad jakością wykonywanych robót drogowych 14 Z Zamawiający powierza wykonawcy przygotowaniee inwestycji, m.in. w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jako centralny organ administracji rządowej 15 właściwy w sprawach dróg krajowych, wykonuje zadania zarządcy dróg krajowych oraz realizuje budżet państwa w zakresie ich budowy, utrzymania, modernizacji i remontu. Planowane do realizacji inwestycje drogowe finansowane są ze środków krajowych poprzez Krajowy Fundusz Drogowy oraz ze środków pomocowych Unii Europejskiej. GDDKiA pełni rolę inwestora m.in. dla inwestycji ujętych w Programach Budowy Dróg Krajowych. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad wykonuje zadania zarządcy dróg krajowych przy pomocy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz 16 oddziałów GDDKiA. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Przystępując do realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata , GDDKiA nie posiadała przygotowanych procedur, systemu monitoringu jakości robót budowlanych oraz odpowiednio wyposażonych laboratoriów drogowych w celu wykonywania badań kontrolnych materiałów budowlanych. Od II połowy 2008 r., w GDDKiA podjęto działania dostosowujące strukturę organizacyjną do realizacji zadań wynikających z Programu Budowy Dróg Krajowych na lata Powodem wprowadzenia zmian był brak: systemu kontroli i monitorowania jakości robót drogowych, 14 Zamawiający powierza wykonawcy przygotowanie inwestycji, m.in. w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. 1516 jednostki odpowiedzialnej za kontrole, akredytowanych i odpowiednio wyposażonych laboratoriów drogowych, jednolitych wzorów umów z projektantem, podmiotem zarządzającym kontraktem, w tym pełniącym obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót oraz umów z wykonawcami. Ponadto, w celu poprawy procesu przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych, a także wyeliminowania istniejących barier w funkcjonowaniu GDDKiA, zmieniono strukturę organizacyjną GDDKiA, rozpoczęto proces decentralizacji Urzędu, zniesiono wymaganie posiadania przez wykonawcę własnego laboratorium, opracowano nowe wzory umów i wydłużono do 5 lat okres gwarancji na roboty budowlane, przyjęto do stosowania Procedury realizacji projektów współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Podręcznik procedur projektów/kontraktów realizowanych ze środków krajowych. Dla zapewnienia właściwego nadzoru i koordynacji działań w zakresie wdrożenia, funkcjonowania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością (SZJ), w strukturze organizacyjnej GDDKiA przewidziano stanowisko Pełnomocnika ds. SZJ (regulamin organizacyjny z dnia 16 czerwca 2008 r.), a proces przygotowania i realizacji inwestycji opisany został w Księdze zarządzania procesami. Funkcjonujący system zarządzania jakością obejmował m.in. procesy: planowania, przygotowania inwestycji, zamówienia publiczne oraz realizację inwestycji. Dopiero po upływie dwóch lat (tj. 8 czerwca 2010 r.) od wyznaczania celów i mierników ich realizacji dla poszczególnych departamentów, wprowadzono obowiązek sporządzania analiz funkcjonowania procesów zawierających informacje o stopniu realizacji mierników wyznaczonych dla tych celów. W ramach systemu zapewnienia jakości, w GDDKiA opracowano wytyczne, wzory i zalecenia, które miały na celu m.in. ujednolicenie stosowanych procedur. Na przykład: wzorcowe dokumenty przetargowe dla postępowań przetargowych na zarządzanie projektem przekazano do oddziałów GDDKiA w dniu 14 sierpnia 2009 r.; wzorcowe dokumenty przetargowe dla postępowań przetargowych na roboty budowlane, w tym: wzór SIWZ na roboty budowlane, formularza ofertowego, wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu przekazano do oddziałów GDDKiA w dniu 16 września 2009 r.; wzór umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego został przekazany do oddziałów GDDKiA w dniu 5 listopada 2010 r.; karty dobrych praktyk zawierające m.in. listy sprawdzające koncepcję programową i projekt budowlany przekazano do oddziałów w dniu 19 lipca 2013 r. Obowiązki oraz organizację zadań w zakresie zapewnienia jakości przy realizacji inwestycji drogowych reguluje m.in. zarządzenie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nr 54 z 10 października 2008 r. w sprawie podziału zadań, w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji, w ramach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad15, w którym określono kompetencje i odpowiedzialność poszczególnych komórek organizacyjnych GDDKiA w zakresie przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych. Ustalono, że kluczowe departamenty odpowiedzialne za procesy przygotowania i realizacji inwestycji, tj. Departament Technologii, Departament Przygotowania Inwestycji i Departament Realizacji Inwestycji zatrudniały zbyt małą liczbę pracowników w stosunku do zadań powierzonych tym jednostkom. Według stanu na dzień 1 stycznia 2008 r., w jednostkach tych zatrudnionych Zarządzenie nr 54 Generalnego Dyrektora DKiA z dnia 10 października 2008 r. w sprawie podziału zadań w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji w ramach GDDKiA. Zmienione przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zarządzeniem nr 115 z 17 grudnia 2010 r.17 było 81 pracowników, a na dzień 1 stycznia 2013 r. w procesie przygotowania i realizacji inwestycji drogowych uczestniczyło już 108 pracowników merytorycznych. Przykładowo w Departamencie Technologii sprawującym, m.in. nadzór nad wprowadzanymi do projektów rozwiązaniami technologicznymi, sprawami związanymi z oceną i rozwojem technologii drogowych, dostosowaniem wymagań technologicznych do norm Unii Europejskiej oraz monitoringiem jakości robót, zatrudnionych było w 2013 r. 8 osób16. Wprowadzony przez Generalnego DDKiA w 2008 r. obowiązek wyznaczenia i kierowania do oddziałów GDDKiA obserwatorów, w celu nadzorowania procesu przygotowania i realizacji inwestycji, z uwagi na zbyt małą liczebność pracowników Centrali GDDKiA nie był w pełni skuteczny. W załączniku do Zarządzenia nr 54, określono komórki organizacyjne Centrali, spośród których wyznaczano obserwatorów do poszczególnych etapów inwestycji oraz określono imienną listę osób wyznaczonych przez Generalnego DDKiA do pełnienia tej funkcji. Zasób kadrowy pracowników Centrali GDDKiA okazał się niewystarczający do realizacji wszystkich zadań nałożonych przez Generalnego DDKiA na obserwatorów w procesie przygotowania inwestycji (m.in. udział w radach technicznych, wizytacjach inwestycji, spotkaniach konsultacyjnych, posiedzeniach Zespółu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych17). I tak np.: Dyrektor Departamentu Technologii został wpisany jako obserwator 67 procesów przygotowania inwestycji, a w przypadku 14 obserwatorów wyznaczonych z Departamentu Przygotowania Inwestycji, 8 osobom przypisano od 9 do 27 inwestycji. W 2009 r. ograniczono udział obserwatorów, w tym procesie, do uczestnictwa w posiedzeniach ZOPI, a w 2010 r. zniesiono funkcję obserwatorów i wprowadzono funkcję przedstawicieli, rezygnując jednocześnie z ustalania, przez Generalnego DDKiA, imiennej listy osób wyznaczanych do pełnienia tej funkcji. Przyjęto zasadę, że przedstawiciel każdorazowo wyznaczany będzie przez właściwych kierowników komórek Centrali lub kierownictwo GDDKiA. Zadania i obowiązki Koordynatora Projektu zostały opisane m.in. w Procedurach Beneficjenta Projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 18 oraz Podręczniku Procedur Projektów/Kontraktów realizowanych ze środków krajowych 19. Do podstawowych zadań i obowiązków Koordynatora Projektu w trakcie realizacji robót należała współpraca z Kierownikiem Projektu i bieżące monitorowanie realizacji zadań w celu usunięcia występujących problemów. Osoba pełniąca funkcję Koordynatora Projektu powinna posiadać wykształcenie wyższe oraz wiedzę w zakresie warunków kontraktowych FIDIC, ustawy Pzp, uodp, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz ustawy Prawo budowlane. Kontrola wykazała, że liczba osób zatrudnionych w Departamencie Realizacji Inwestycji była niewystarczająca w stosunku do liczby kontraktów podlegających monitorowaniu. Rolę Koordynatorów Projektów dla 160 kontraktów pełniło 33 z 53 pracowników zatrudnionych w ww. Departamencie. Ustalono, że dla 58, spośród 108 inwestycji20 nie wyznaczono osób 16 W okresie (I półrocze) procesem przygotowania inwestycji objętych było 266 inwestycji drogowych ust. 2 załącznika do zarządzenia Nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10 października 2008 r. 18 Edycja I z dnia 25 listopada 2009 r. ze zm. 19 Edycja III z dnia 26 lutego 2010 r. 20 Zgodnie z 5 pkt. 3 Zarządzenia nr 54 Generalnego Dyrektora DKiA z dnia 10 października 2008 r., obowiązek wyznaczania Koordynatora został przypisany dla kontraktów współfinansowanych ze środków UE z wyłączeniem inwestycji realizowanych w ramach PORPW. W związku z powyższym powołanie Koordynatora Projektu nie było uwarunkowane datą podpisania umowy o roboty budowlane, lecz datą podpisania umowy o dofinansowanie. 1718 do pełnienia funkcji Koordynatora Projektu przed podpisaniem umowy z wykonawcą. Powodowało to, że wyznaczone osoby nie uczestniczyły w całym okresie realizacji inwestycji. Spośród 108 kontraktów, dla których w latach (I półrocze) Generalny DDKiA wyznaczył Koordynatorów Projektu, w 58 przypadkach wyznaczenie osób do pełnienia funkcji Koordynatora projektu nastąpiło od 3 dni do około 1 roku (w kilku przypadkach w okresie dłuższym) po podpisaniu umowy z wykonawcą, w tym dla 38 inwestycji (kontraktów) wyznaczono Koordynatorów Projektu po upływie od 1 dnia do około 1 roku (w kilku przypadkach w okresie dłuższym) od daty rozpoczęcia robót budowlanych tych kontraktów. W 13 przypadkach, w wyniku zmiany osób wyznaczonych do sprawowania funkcji Koordynatora Projektu, wystąpiły okresy od 12 do 52 dni, w których nie wyznaczono Koordynatora Projektu tych inwestycji. W latach (I półrocze) do sprawowania funkcji Koordynatora Projektu dla 19 kontraktów wyznaczono koordynatorów projektu spośród nowozatrudnionych pracowników. Stwierdzono także znaczną fluktuację kadr na stanowisku Koordynatora Projektu. W trakcie realizacji 72 spośród 108 kontraktów, dokonano zmiany osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Koordynatora Projektu. W przypadku 30 spośród 72 kontraktów, zmiany w pełnieniu funkcji Koordynatora Projektu wystąpiły dwukrotnie, a w przypadku 42 kontraktów zmiany te nastąpiły trzykrotnie i więcej (trzykrotnie wyznaczono koordynatorów 30 kontraktów, czterokrotnie wyznaczono Koordynatorów 10 kontraktów i pięciokrotnie wyznaczono Koordynatorów 2 kontraktów). Spośród 51 osób, które w latach (I półrocze) wyznaczone zostały do pełnienia funkcji Koordynatora Projektu, 37 posiadało wykształcenie wyższe lub podyplomowe związane z budownictwem drogowym, a 14 osób posiadało wyksztalcenie wyższe nie związane z budową dróg, drogownictwem lub budownictwem. Uprawnienia budowlane posiadało tylko 10 spośród 51 osób wyznaczonych na Koordynatorów Projektu. Oddziały Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Funkcjonujący do 2013 r., w oddziałach GDDKiA, model strukturalny i organizacyjny wydziałów odpowiedzialnych za przygotowanie i realizację zadań inwestycyjnych21, nie zapewniał realizacji zadań na najwyższym poziomie. W celu usprawnienia dotychczasowego modelu, w strukturze organizacyjnej oddziałów zrezygnowano z funkcjonowania pionu przygotowania inwestycji22. Zadania wydziałów Dokumentacji, Nieruchomości, Ochrony Środowiska zostały przypisane do pionu realizacji inwestycji. Przyjęte rozwiązania w zakresie ramowego regulaminu organizacyjnego oddziałów skutkowało likwidacją Wydziałów Realizacji Inwestycji i utworzeniem w ich miejsce Zespołów Kierownika Projektu, które podlegać miały bezpośrednio zastępcy dyrektora ds. inwestycji. Dostosowanie regulaminów organizacyjnych oddziałów miało nastąpić nie później niż do dnia 1 stycznia 2014 r. Zdaniem NIK, nowa struktura organizacyjna oddziałów GDDKiA powinna zapewnić sprawniejszą i skuteczniejszą realizację zadań inwestycyjnych. Jak wyjaśnił dyrektor Oddziału GDDKiA w Bydgoszczy, funkcjonujący do 31 sierpnia 2013 r. w oddziale system zarządzania i struktura organizacyjna były niewydolne i niewłaściwe. Dyrektor oddziału z dniem 1 września 2013 r. wprowadził nowy regulaminy organizacyjny zgodny W strukturze organizacyjnej GDDKiA wyodrębniono dwa piony tj. pion przygotowania inwestycji skupiający wydziały Planowania, Dokumentacji, Nieruchomości i Ochrony Środowiska oraz pion realizacji inwestycji, w skład którego wchodziły wydziały: Realizacji Inwestycji, Zamówień Publicznych i Laboratorium Drogowe. 22 Zarządzenie nr 19 z dnia 8 kwietnia 2013 r. i Zarządzenie nr 35 z dnia 5 lipca 2013 r.19 z zarządzeniem nr 35 z dnia 5 lipca 2013 r. W ocenie zastępcy dyrektora Oddziału w Bydgoszczy wprowadzenie nowego modelu struktury organizacyjnej umiejscawia komórki zadaniowo, co powinno wyeliminować konieczność przekazywania dokumentów między pionami w trakcie realizacji zadania. Ważne zadania inwestycyjne będą realizowane przez utworzoną komórkę organizacyjną Zespół Kierownika Projektu z Kierownikiem Projektu w randze Naczelnika Wydziału, co będzie skutkowało bezpośrednią codzienną komunikacją realizatorów zadania ze znacznym ograniczeniem korespondencji. W 2 z 8 skontrolowanych oddziałów GDDKiA stwierdzano występowanie braków w zatrudnieniu. I tak: y W Oddziale GDDKiA we Wrocławiu wystąpiły problemy związane z odpowiednim do skali realizowanych inwestycji dostosowaniem kadrowym. Wg wyjasnień Z-cy Dyrektora Oddziału wynikały one z sytuacji na rynku pracy, gdzie z uwagi na znaczne dysproporcje pomiędzy wynagrodzeniami pracowników Oddziału, a osobami zatrudnionymi w firmach zewnętrznych, świadczących usługi na rzecz Oddziału w zakresie robot budowlanych i/lub nadzoru nad prowadzonymi robotami. Oferowane przez Oddział środki na wynagrodzenia dla pracowników na stanowiskach merytorycznych (inżynierskich) były dużo niższe, niż ówczesne stawki rynkowe, co powodowało konieczność kilkukrotnego powtarzania procesu rekrutacyjnego z uwagi na dużą konkurencyjność na lokalnym rynku pracy i stawianie przez aplikantów dużych wymagań finansowych. Ponadto stwierdzono zbyt małą liczebność zespołów kierownika projektu w stosunku do potrzeb. y W Oddziale GDDKiA w Łodzi występowały braki w obsadzie kadrowej. W ocenie Dyrektora Oddziału duża liczba prowadzonych przez Oddział inwestycji drogowych w latach spowodowała konieczność zaangażowania bardzo dużej liczby osób do obsługi tych zadań. W ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), Oddział otrzymał dodatkowy limit etatów POIiŚ na zatrudnienie pracowników, który okazał się jednak niewystarczający w zakresie zatrudnienia kadry inżynieryjno-technicznej. Braki w obsadzie stanowisk merytorycznych oraz występujące na stanowisku Kierownika Projektu zmiany spowodowane były m.in. niskim poziomem płac. W ocenie NIK, nie sprzyjało to sprawnej i efektywnej realizacji obowiązków służbowych przez pracowników zatrudnionych na tych stanowiskach Proces przygotowania zadań inwestycyjnych W okresie (I półrocze), GDDKiA podpisała łącznie 181 umów na realizację inwestycji drogowych na łączną kwotę ,1 tys. zł23, co stanowiło 76% łącznej kwoty ,8 tys. zł określonej w kosztorysach inwestorskich dla tych inwestycji24. W poszczególnych latach, różnica pomiędzy łączną kwotą jaką GDDKiA zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (podana bezpośrednio przed otwarciem ofert), a łączną wartością umów podstawowych na roboty drogowe, zawartych w danym roku wyniosła: w 2008 r. wartość podpisanych umów była niższa o ,5 tys. zł, niż wartości kosztorysów inwestorskich tj. o 1,2%; w 2009 r. była niższa o ,9 tys. zł, tj. o 32,2%; w 2010 r. była niższa o ,58 tys. zł, tj. o 26,3%; w 2011 r. była niższa o ,0 tys. zł tj. o 25,5%; w 2012 r. była niższa o ,4 tys. zł, tj. o 18,9%; w 2013 r. (I półrocze) była niższa o ,2 tys. zł tj. o 27,6%. 23 Łączna wartość umów kontraktowych zawartych z wykonawcami robót. 24 Kwota ,82 tys. zł jest sumą kwot (brutto) jaką GDDKiA zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówień i jest zgodna z informacjami zawartymi w protokołach z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. 1920 w 2012 r. była niższa o ,4 tys. zł, tj. o 18,9%; w 2013 r. (I półrocze) była niższa o ,2 tys. zł tj. o 27,6%. w a ż n i e j s z e w y n i k i k o n t r o l i Wykres nr 4 Wykres nr 4 Łączna wartość kwot, jakie zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówień, w stosunku do łącznej wartości zawartych umów podstawowych na roboty 2013 r. (I półrocze) 2012 r r r r. Łączna wartość zawartych umów podstawowych na roboty w tys. zł Łączna kwota, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w tys. zł 2008 r. WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI Źródło: Kontrola NIK. Źródło: Spośród kontrola 181 NIK podpisanych umów na realizację inwestycji drogowych, do ruchu oddano łącznie 124 inwestycje, Spośród tj.: 8181 inwestycji podpisanych w 2008 r., 19 umów inwestycji na w realizację 2009 r., po 26 inwestycji w 2010 drogowych, r. i 2011 r., do 42 inwestycje ruchu oddano w 2012 r. łącznie oraz 3 inwestycje w pierwszym półroczu 2013 r. 124 inwestycje, Łączna wartość tj.: zakończonych 8 inwestycji inwestycji w 2008 r., 19 inwestycji w 2009 r., po 26 inwestycji w 2010 r. i 2011 r., 25 wyniosła ,8 tys. zł inwestycje Łączna w wartość 2012 r. umów oraz kontraktowych 3 inwestycje zawartych w pierwszym z wykonawcami półroczu robót r. 24 Kwota ,82 tys. zł jest sumą kwot (brutto) jaką GDDKiA zamierzało przeznaczyć na sfinansowanie Łączna wartość zakończonych inwestycji25 wyniosła ,8 tys. zł26. Wykres nr 5 zamówień i jest zgodna z informacjami zawartymi w protokołach z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Wykres nr 5 20 Liczba inwestycji drogowych oddanych do ruchu r r r r r r. (I półrocze) 3 Źródło: Kontrola NIK. Źródło: kontrola NIK Zakończenie Spośród 181 inwestycji umów zawartych rozumiane na jako realizację oddanie inwestycji do ruchu drogowych, ciągu jezdni GDDKiA głównej, rozwiązała a w przypadku 12 umów, prowadzenia tj.: jedną robót pod w ruchem 2010 r. (wzmocnienia (umowa podpisana i przebudowy) w 2008 r.), 3 zakończenie w 2011 r. (dwie robót. umowy podpisane w 2009 r. i jedna umowa podpisana 26 Łączna w 2010 wartość r.), 4 w zakończonych 2012 r. (wszystkie inwestycji umowy podpisane z uwzględnieniem w 2010 r.) aneksów i 4 w 2013 do r. (2 umów, umowy poleceń podpisane zmian, w 2010 porozumień, r. robót i po uzupełniających jednej umowie i podpisanej dodatkowych. w 2011 i 2012 r.). Podstawowymi przesłankami do rozwiązania ww. umów był m.in.: brak przestrzegania harmonogramu robót oraz zbyt wolny postęp prac - w przypadku 4 umów procent zaangażowania rzeczowego kontraktu nie przekroczył 20% przy upływie czasu (zaplanowanego w kontrakcie) wynoszącym od 53% do 66%, a w przypadku 3 umów, zaawansowanie rzeczowe kontraktu wyniosło około 50% przy upływie czasu wynoszącym od 97,5% do 116,4%, - jak również bankructwo oraz niewypłacalność21 Spośród 181 umów zawartych na realizację inwestycji drogowych, GDDKiA rozwiązała 12 umów, tj.: jedną w 2010 r. (umowa podpisana w 2008 r.), 3 w 2011 r. (dwie umowy podpisane w 2009 r. i jedna umowa podpisana w 2010 r.), 4 w 2012 r. (wszystkie umowy podpisane w 2010 r.) i 4 w 2013 r. (2 umowy podpisane w 2010 r. i po jednej umowie podpisanej w 2011 i 2012 r.). Podstawowymi przesłankami do rozwiązania ww. umów był m.in.: brak przestrzegania harmonogramu robót oraz zbyt wolny postęp prac w przypadku 4 umów procent zaangażowania rzeczowego kontraktu nie przekroczył 20% przy upływie czasu (zaplanowanego w kontrakcie) wynoszącym od 53% do 66%, a w przypadku 3 umów, zaawansowanie rzeczowe kontraktu wyniosło około 50% przy upływie czasu wynoszącym od 97,5% do 116,4%, jak również bankructwo oraz niewypłacalność wykonawcy i samowolne zejście wykonawcy z terenu budowy. Przy udzielaniu zamówień publicznych (zbadano 71 postępowań przetargowych), dla 96% z nich, przy wyborze najkorzystniejszej oferty jedynym stosowanym kryterium oceny ofert była kryterium ceny. Ustalono, że mimo prowadzenia przez GDDKiA wykazu wykonawców podlegających wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia27, dyrektor Oddziału GDDKiA w Kielcach nie wykluczył z postępowania wykonawcy, który znajdował się na przedmiotowej liście i zawarł z nim umowę na realizację inwestycji. GDDKiA po uzyskaniu informacji o zawarciu umowy z tym wykonawcą wystosowała do Oddziału GDDKiA w Kielcach pismo, w którym zaleciła, aby przyjąć zasadę, że wynik analizy oddziału wnioskującego o wpis wykonawcy do wykazu jest wiążący dla pozostałych oddziałów. W przypadku odmiennego zdania, przed podjęciem czynności w postępowaniu przetargowym, oddział powinien zwrócić się do Generalnego DDKiA o rozstrzygnięcie sprawy. Rażąco niska cena Zgodnie z treścią art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Ustawa wprowadzając możliwość odrzucenia przez zamawiającego oferty z powodu rażąco niskiej ceny nie precyzuje jednak tego pojęcia. Nie definiują jej również przepisy dyrektyw Unii Europejskiej leżące u podstaw przedmiotowej regulacji. W opinii Urzędu Zamówień Publicznych, mając na względzie cel przedmiotowej regulacji wydaje się, iż za ofertę z rażąco niską ceną można uznać ofertę z ceną niewiarygodną, nierealistyczną w porównaniu do cen rynkowych podobnych zamówień. Oznacza to cenę znacząco odbiegającą od cen ogólnie przyjętych, wskazującą na fakt realizacji zamówienia poniżej kosztów wytworzenia usługi, dostawy, roboty budowlanej. Przyczyną wyraźnie niższej ceny od innych ofert może być albo świadome działanie wykonawcy albo nierzetelność kalkulacji wykonawcy, co grozi nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem zamówienia w przyszłości. Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Ustalono, że GDDKiA nie dołożyła należytej staranności przy formułowaniu treści wezwań skierowanych do wykonawców. W treści wezwań nie wskazywano jakich wyjaśnień się żąda i do jakich kwestii wykonawca ma się ustosunkować. W związku z tym, udzielone wyjaśnienia, były ogólnikowe i nie dawały podstawy do stwierdzenia, że ofertowa cena jest realna i umożliwiająca realizację inwestycji. Zdaniem NIK, ogólne sformułowania zawarte w wezwaniach mogły utrudnić lub uniemożliwić skuteczne odrzucenie ofert, zawierających rażąco niską cenę, a tym samym wykluczenie wykonawców nie dających pewności wiarygodnego i rzetelnego (terminowego) wykonania zamówienia, co skutkować mogło brakiem wystarczających przesłanek dla prawidłowej oceny oferty przez zamawiającego. 27 Dostęp do wykazu mają pracownicy wszystkich oddziałów. 2122 22 W postępowaniach przetargowych dotyczących wyboru biura projektowego, Inżyniera Kontraktu oraz generalnego wykonawcy dla inwestycji drogowych realizowanych przez GDDKiA w okresie (I półrocze), komisje przetargowe w odmienny sposób weryfikowały oferty składane przez wykonawców pod kątem rażąco niskiej ceny. Stwierdzono przypadek wystąpienia do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących złożonej oferty, podczas gdy jej wartość stanowiła 64,9% ceny jaką zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Nie badano natomiast ofert których wartość stanowiła 43,5%, 47,5% lub 49,5% ceny jaką zamawiający mógł przeznaczyć na jej sfinansowanie. W przypadku postępowania przetargowego na Budowę autostrady A2 Stryków Konotopa odc. D, wystąpiono do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny złożonej oferty w celu ustalenia, czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia (wartość oferty stanowiła 64,9% ceny jaką zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia). Natomiast dla postępowań przetargowych na Budowę autostrady A1 Toruń Stryków (w. Stryków) wartość oferty złożonej przez wykonawcę, któremu udzielono zamówienia stanowiła 43,5% ceny jaką zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; Budowa Autostrady A4 Kraków Tarnów odcinek węzeł Szarów węzeł Brzesko wartość oferty złożonej przez wykonawcę, któremu udzielono zamówienia stanowiła 49,5% ceny jaką zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; Budowa autostrady A4 Kraków Tarnów odcinek węzeł Brzesko węzeł Wierzchosławice wartość oferty złożonej przez wykonawcę któremu udzielono zamówienia stanowiła 47,5% ceny jaką zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, GDDKiA nie zakwalifikowała tych ofert do badania w kontekście rażąco niskiej ceny. Zdaniem NIK, ogólne sformułowania zawarte w wezwaniach kierowanych do wykonawców w celu złożenia wyjaśnień oraz otrzymywane odpowiedzi, mogły mieć istotny wpływ na dokonanie prawidłowej oceny ofert zawierających rażąco niską cenę, a tym samym na wykluczenie wykonawców nie dających pewności wiarygodnego i rzetelnego (terminowego) wykonania zamówienia. Ponadto, w ocenie NIK, tak sformułowane wezwania nie dawały gwarancji, że udzielone na ich podstawie przez wykonawcę wyjaśnienia były wystarczające do prawidłowej oceny oferty. Dopiero w maju 2013 r., GDDKiA wdrożyła zasady dobrych praktyk w zakresie ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Ponadto stwierdzono m.in., że: y W GDDKiA Oddział w Krakowie dla zadań objętych kontrolą wartość zawartych kontraktów, na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu kształtowała się na poziomie 27% 58% wartości zamówienia. Różnice kwotowe (wartości netto) zawartych umów z Inżynierem Kontraktu w stosunku do wartości zmówienia wyniosły odpowiednio: dla Budowy drogi krajowej Trasy Nowohuckiej w Krakowie o docelowych parametrach drogi ekspresowej na odcinku od węzła Bieżanów do węzła Christo Botewa 2.621,8 tys. zł, tj. o 42% mniej niż wartość zmówienia, dla Budowy drogi klasy GP na odcinku od km do km (wg kilometraża lokalnego) oraz od km ,90 do km ,90 (wg kilometraża DK nr 94 pomiędzy osiami węzłów) łączącej poprzez tereny gminy Wielka Wieś węzeł Radzikowskiego z projektowanym węzłem Modlnica wraz z budową III etapu węzła Radzikowskiego 3.743,5 tys. zł, tj. o 50% mniej niż wartość zamówienia, dla Rozbudowy drogi krajowej nr 87 Nowy Sącz Piwniczna Granica Państwa od km ,92 do km ,37 (po istniejącym śladzie drogi wojewódzkiej nr 971) prowadzącej do projektowanego mostu granicznego na rzece Poprad, w ramach inwestycji pn. Udział w budowie mostu w Piwnicznej na rzece Poprad w ciągu drogi DK nr 87 wraz z dojazdami. Odcinek I i II 2.012,0 tys. zł, tj. o 73% mniej, niż wartość zamówienia. W przypadku dokumentacji projektowej budowy drogi krajowej Trasy Nowohuckiej w Krakowie o docelowych parametrach drogi ekspresowej na odcinku od węzła Bieżanów do węzła Christo Botewa wybrany oferent zaproponował cenę stanowiącą ok. 38 % szacunkowej wartości zamówienia. Komisja przetargowa dokonała23 szczegółowej analizy tej oferty, pod kątem poszczególnych elementów cenowych i porównała je z pozostałymi ofertami. Stwierdzono, że zaproponowana cena ofertowa nie jest ceną nierealną. Przedstawione w ofercie niskie ceny dotyczyły pozycji, w których decydujący wpływ na cenę miała twórcza praca projektanta. W związku z powyższym nie zwrócono się do wykonawcy projektu o udzielenie wyjaśnień na podstawie art. 90 ust. 1 Pzp. y W GDDKiA Oddział w Łodzi wartość zamówienia na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu budowy drogi ekspresowej S8 od węzła Walichnowy do węzła Wrocław (Łódź Południe), tj. odcinki od nr 6 do nr 9) ustalono (10 czerwca 2011 r.) na podstawie szacunkowej kalkulacji kosztów w kwocie ,7 tys. zł. Przed otwarciem ofert Zamawiający poinformował, że przeznacza ,4 tys. zł. Wartość kontraktu zawartego na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu wyniosła ,6 tyś. zł i stanowiła 34,1% kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego. Gwarancja na roboty budowlane Do dnia 30 września 2009 r., w GDDKiA nie obowiązywały jednolite zasady określające stosowanie w umowach na roboty budowlane długości okresów gwarancji. Dopiero od dnia 30 września 2009 r. wprowadzono zasadę stosowania 60 miesięcznego okresu gwarancji jakości. Ponadto w przypadku przetargów, które zostały wszczęte przed datą 30 września 2009 r., określono obowiązek przeanalizowania możliwości zmiany SIWZ i wprowadzenia powyższego wymogu, jeżeli do terminu składania ofert pozostało minimum 7 dni. Zalecenia te zostały przekazane do stosowania wszystkim oddziałom GDDKiA dla inwestycji realizowanych w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad , wszczętych po dacie otrzymania pisma. Przykładowe okresy gwarancji w kontrolowanych oddziałach GDDKiA były następujące: y W GDDKiA Oddział w Zielonej Górze okresy gwarancji dla 3 inwestycji wyniosły dla: budowy obwodnicy Łęknicy w ciągu drogi krajowej nr 12 o długości 3,618 km : roboty drogowe i inne 24 miesiące, roboty związanych z ustawianiem krawężników 60 miesięcy 28, roboty mostowe 36 miesięcy, oznakowanie poziome grubowarstwowe 48 miesięcy; y budowy drogi ekspresowej S-3 na odcinku od węzła Międzyrzecz Południe do węzła Sulechów odcinek nr 1 o długości 17,100 km i budowy drogi ekspresowej S-3 na odcinku od Gorzowa Wlkp. do węzła Międzyrzecz Północ odcinek nr 1 i 3 o długości 19,106 km: oznakowanie pionowe 84 miesiące, oznakowanie poziome grubowarstwowe 36 miesięcy i cienkowarstwowe 12 miesięcy. wszystkie pozostałe roboty 60 miesięcy. y W GDDKiA Oddział w Łodzi wykonawcy odcinka autostrady A1 węzeł Stryków-węzeł Piątek i drogi ekspresowej S8 węzeł Łódź Południe udzielili gwarancji na okres 60 miesięcy, a autostrady A2 odc. B na okres 48 miesięcy (nawierzchnia) i 60 miesięcy (łożyska, urządzenia dylatacyjne, ekrany akustyczne). y W GDDKiA Oddział w Katowicach wykonawcy robót zobowiązani zostali w umowach do udzielenia gwarancji, z tego dla Budowy autostrady A1 Piekary Śl. (bez węzła) Maciejów (bez węzła), km km , na roboty drogowe i inne 24 miesiące, dla robót mostowych 36 miesięcy i dla oznakowania poziomego 48 miesięcy; dla Budowy drogi ekspresowej S-69 Bielsko-Biała Żywiec Zwardoń odcinek węzeł Mikuszowice ( Żywiecka/ /Bystrzańska ) Żywiec na wszystkie roboty 60 miesięcy oraz dla Przebudowy węzła Murckowska wraz z budową dróg dojazdowych, km ,30 km ,03 w ciągu autostrady A4 na wszystkie roboty 36 miesięcy. Długość okresu gwarancji ewoluowała wraz ze wzrostem liczby realizowanych przez Oddział kontraktów i nabywaniem doświadczenia w zakresie budowania infrastruktury trwałej i niewymagającej wysokich nakładów na jej utrzymanie. GDDKiA w tym zakresie dokonywała systematycznych zmian wydłużając stopniowo okresy gwarancyjne dla poszczególnych asortymentów robót, dochodząc do jednego wspólnego okresu gwarancyjnego wynoszącego obecnie 60 miesięcy. 28 Zwiększony okres gwarancji dla krawężników na ławach betonowych został wprowadzony aneksem z 18 października 2011 r. w związku z programem naprawczym z uwagi na brak osiągnięcia parametrów dotyczących ustawienia krawężników na ławach betonowych z oporem (określonych w SST), wykonawca w celu zapewnienia odpowiedniej jakości robót został zobowiązany do naprawy niewłaściwie wykonanych elementów. 2324 NIK pozytywnie ocenia działania GDDKiA na rzecz wydłużenia okresu gwarancyjnego robót drogowych, umożliwiając zamawiającemu ujawnienie ewentualnych wad w dłuższym okresie czasu, a następnie ich usunięcie przez wykonawcę w okresie gwarancyjnym. Program Funkcjonalno-Użytkowy W systemie Projektuj i Buduj, przedmiot zamówienia publicznego, zamawiający definiuje w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy (PFU), określający parametry obiektu (art. 31 ust. 2 ustawy Pzp). Wykonawca, zgodnie z umową, zobowiązany jest więc nie tylko wykonać roboty budowlano-montażowe, lecz uprzednio opracować projekt wykonawczy. Może więc, w miarę potrzeby, dostosowywać treść tego projektu do uwarunkowań technicznych zmieniających się w trakcie realizacji robót. W okresie (I półrocze) GDDKiA rozpoczęła realizację 21 inwestycji w systemie Projektuj i Buduj. W dwóch przypadkach realizacji inwestycji w ww. systemie GDDKiA, na skutek zbyt małego postępu robót budowlanych, odstąpiła od zawartych umów. Ustalono, że GDDKiA, do dnia zakończenia czynności kontrolnych, nie opracowała wzorcowych dokumentów programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) oraz procedury wdrażania projektu i realizacji inwestycji w systemie Projektuj i Buduj, jak również jednolitych kryteriów kwalifikowania inwestycji do realizacji w ww. systemie. W GDDKiA Oddział we Wrocławiu stwierdzono rozszerzenie przedmiotu zamówienia publicznego w trakcie procesu udzielania zamówienia publicznego w systemie Projektuj i Buduj na Budowie drogi ekspresowej S8 na odcinku Wrocław (Psie Pole) Syców etap II, od km do km y Kontrola ustaliła, że w ogłoszeniu o zamówieniu na wybór wykonawcy ww. zadania inwestycyjnego, zamieszczonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2009/S z dnia 6 stycznia 2009 r., przedmiot zamówienia opisano, jako wybudowanie drogi ekspresowej S8 na odcinku od km do km wraz z opracowaniem projektów wykonawczych dla całego zakresu robót objętych kontraktem 29. Natomiast w SIWZ, opis przedmiotu zamówienia, który Oddział przekazał przy piśmie z dnia 6 lipca 2009 r. wybranym 15 oferentom, w części III (opis przedmiotu zamówienia PFU część III Rozdział 1. Część opisowa), przedmiot zamówienia opisano, jako zaprojektowanie, w tym opracowanie projektu budowlanego w pełnym zakresie oraz projektu wykonawczego, uzyskanie niezbędnych decyzji oraz budowę drogi ekspresowej S8. Ustalono, że powodem wystąpienia różnic w opisie przedmiotu zamówienia i określeniu przedmiotu zamówienia było przejęcie przez Oddział od firmy Scott Wilson Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie opisu przedmiotu zamówienia, znajdującego się w PFU dopiero w dniu 7 czerwca 2009 r. (po 5 miesiącach od ogłoszenia o zamówieniu publicznym). W ocenie NIK, niewskazanie przez Zamawiającego wszystkich elementów przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu o zamówieniu, uniemożliwiało potencjalnemu wykonawcy podjęcie trafnej decyzji o udziale w postępowaniu, ze względu na inny zakres przedmiotowy na etapie weryfikacji wykonawców na podstawie zgłoszeń i inny na etapie składania ofert, co mogło naruszyć określoną w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp zasadę równego traktowania wykonawców i zachowania uczciwej konkurencji między nimi. Ponadto, określenie przedmiotu zamówienia i opis przedmiotu zamówienia powinny być jednakowe i odnosić się do wszystkich elementów przedmiotu zamówienia, tak aby ewentualny wykonawca na podstawie odpowiedniego opisu zawartego już w ogłoszeniu o zamówieniu mógł podjąć decyzję Tj. dla budowy: ekspresowej (dwujezdniowej) po nowym śladzie na dł. ok. 19,5 km drugiej jezdni o dł. ok. 5,6 km, przebudowy jezdni istniejącej, rozbudowy 1 węzła komunikacyjnego oraz budowy: 3 nowych węzłów komunikacyjnych, 4 MOP, 8 przejazdów, odcinków dróg wewnętrznych o łącznej dł. ok. 25,6 km, 17 wiaduktów, 12 przepustów, kilkudziesięciu przepustów z rur PEHD, systemu odwodnienia wszystkich budowanych dróg i MOP, uzbrojenia terenu, przebudowy urządzeń kolidujących z projektowaną drogą, wykonanie: ekranów akustycznych na dł. ok. 3,5 km, oświetlenia, urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu, ogrodzenia drogi ekspresowej na całym odcinku, wycięcia kolidujących drzew i krzewów oraz nasadzenie zieleni niskiej i wysokiej.25 o uczestnictwie w postępowaniu. Poszerzenie zakresu wykonania wymaganej dokumentacji winno skutkować zmianą ogłoszenia o zamówieniu. Zdaniem NIK, powyższe nieprawidłowości mogą świadczyć o występowaniu mechanizmu korupcjogennego przy udzielaniu zamówienia publicznego. Dokumentacja projektowa Zgodnie z art. 34 ustawy Prawo budowlane, zakres i treść projektu budowlanego powinna zostać dostosowana do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych. Projekt budowlany powinien zawierać projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno- -budowlany oraz w zależności od potrzeb wyniki badań geologiczno-inżynierskich30 oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych31. Zamawiający w procesie przygotowania inwestycji do realizacji, zobowiązany jest do zaplanowania kosztów prac projektowych. Zgodnie z 10 ust. 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- -użytkowym32, planowane koszty prac projektowych obejmują m.in. opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (badania gruntowo-wodne). Nieprawidłowe obliczanie planowanych kosztów prac projektowych oraz nierzetelne ustalenie wartości zamówienia dla zadania inwestycyjnego realizowanego w systemie Projektuj i Buduj stwierdzono w dwóch oddziałach GDDKiA. I tak: y W GDDKiA Oddział w Łodzi niewłaściwie określono szacunkową wartość zamówienia dla wykonanej dokumentacji projektowej. Dla Budowy drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy Łódź, odcinek 9 (węzeł Wrocław), od km do km nie uwzględniono: kosztów dotyczących opracowania operatów ochrony środowiska oraz inwentaryzacji obiektów i zagospodarowania terenu. W przypadku Budowy autostrady A1 Toruń Stryków na odc. węzeł Piątek (z węzłem) węzeł Stryków (bez węzła), odcinek 2 (sekcja 3) od km do km oraz odcinek 3 od km do km kosztów: opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, inwentaryzacji obiektów i zagospodarowania terenu oraz inwentaryzacji i waloryzacji zieleni, do czego zobowiązują przepisy 10 ust. 5 pkt 2, 3, 4 i 5 rozporządzenia z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie kosztorysu inwestorskiego. y W GDDKiA Oddział we Wrocławiu ustalenie wartości zamówienia dla Budowy drogi ekspresowej S8 na odcinku Wrocław (Psie Pole) Syców etap II, od km do km nastąpiło w oparciu o szacunek inwestorski sporządzony przez biuro projektów. Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, to wartość zamówienia ustala się na podstawie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w PFU. Przyczyną ustalenia wartości zamówienia w oparciu o szacunek inwestorski był brak PFU, który Oddział otrzymał dopiero w dniu 7 czerwca 2009 r., tj. po 5 miesiącach od ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego. Wadliwie opracowany projekt wykonawczy i technologiczny, a także brak nadzoru przyczyniły się do nieprawidłowego wykonania nasypu, który uległ zniszczeniu. Naprawa (odbudowa) tego obiektu drogowego wymagała wykonania robót rozbiórkowych oraz robót dodatkowych. 30 Badanie geologiczno-inżynierskie, jest to zespół czynności terenowych, laboratoryjnych i kameralnych wykonywanych w celu określenia rodzajów gruntów, ich genezy, zmienności, właściwości fizycznych, chemicznych, wytrzymałościowych i innych, warunków hydrogeologicznych, oceny procesów geodynamicznych oraz prognozowania wpływu budowli na środowisko geologiczne. Wyniki badań są zestawiane w dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. 31 Opracowanie finalne ustalające przydatność gruntu do właściwego i bezpiecznego zaprojektowania obiektu, wykonane na podstawie przeprowadzonych badań podłoża. 32 Dz.U. Nr 130, poz26 y W GDDKiA Oddział w Zielonej Górze koszty związane ze zniszczeniem nasypu na Budowie drogi ekspresowej S3 na odcinku od węzła Międzyrzecz Południe do węzła Sulechów odcinek nr 1, na odcinku od km do km , wyniosły ,3 tys. zł. W ekspertyzie technicznej, dotyczącej weryfikacji rozwiązań projektowych związanych z deformacją wykonanego nasypu drogowego, stwierdzono m.in., że: dokumentacja projektowa (zarówno projekt wykonawczy jak i technologiczny) zawiera bardzo wiele rozbieżności oraz sprzeczności dotyczących wykonania istotnych elementów wzmocnienia podłoża. Zarówno na rysunkach zamieszczonych w projektach, jak i w specyfikacji technicznej nie uwzględniono ułożenia geotkaniny. Na rysunkach brak jest jakiejkolwiek informacji odnoszącej się do rzędnej, na jakiej powinny znajdować się głowice kolumn. Brak jest informacji o odległości pomiędzy głowicami kolumn, a geotkaniną. Pomimo wielu istotnych rozbieżności dotyczących szczegółów rozwiązania, dokumentacja skierowana została do realizacji. Jednym z elementów dokumentacji projektowej jest dokumentacja geologiczno-inżynierska. Jest to opracowanie projektowe wykonywane dla ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych inwestycji liniowych. Dokumentacja określa: budowę geologiczną, genezę, rodzaj i właściwości fizyczno-mechaniczne gruntów wraz z oceną ich zmienności w podłożu, warunki hydrogeologiczne, warunki geologiczno-inżynierskie na obszarach objętych działalnością górniczą, ocenę procesów geodynamicznych mających wpływ na podłoże budowlane, prognozę zmian w środowisku, mogących powstać na skutek realizacji lub eksploatacji obiektów budowlanych. Zawartość i sposób sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej powinien być zgodny z wymaganiami: ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze33, rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej34, a także powinna uwzględniać wytyczne zawarte w Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych zarządzenie nr 2 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 11 lutego 1998 r. Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej jest obligatoryjne dla obiektów budownictwa drogowego. Dokumentację geologiczno-inżynierską biuro projektów powinno uzgodnić z GDDKiA, przed przedłożeniem jej do zatwierdzenia, właściwemu terytorialnie organowi administracji geologicznej. Opracowanie to, wraz z oceną geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, jest elementem składowym Projektu Budowlanego. Ustalono, że spośród 30 kontraktów wytypowanych przez NIK do badań, dla 17 kontraktów rozpoznanie podłoża gruntowego stanowiło osobne pozycje, a dla 13 kontraktów rozpoznanie podłoża gruntowego dla budowli drogowych i mostowych zostało ujęte w cenie projektu i nie stanowiło osobnej pozycji kosztów. Było to niezgodnie z brzmieniem 10 ust. 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, ponieważ planowanie kosztu opracowania dokumentacji geologiczno- -inżynierskiej (badania gruntowo-wodne) nie zostały wyodrębnione w wycenie ofertowej. Oznacza to, że koszty opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej powinny zostać określone indywidualne, a nie łącznie w planowanych kosztach prac projektowych. Zastępca Generalnego DDKiA wyjaśniając przyczyny obliczania planowanych kosztów prac projektowych odmiennie od postanowień 10 ust. 5 pkt 2 stwierdził, że wydzielenie tego zakresu jako osobnej pozycji rozliczeniowej, nie ma związku z zapewnieniem odpowiedniej jakości robót drogowych, a decyzje w sprawie liczby elementów rozliczeniowych przyjętych w umowach dla kontraktów wytypowanych jako próba kontrolna, podejmowane były indywidualnie Dz.U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981 ze zm. 34 Dz.U. Nr 291, poz27 Na zjawisko niedostatecznego lub nieprawidłowego rozpoznania geologicznego zwrócono również uwagę w raporcie Budowa dróg w Polsce. Fakty i mity, doświadczenia i perspektywy 35, w którym wykazano m.in., że jakość prac geologicznych ma wpływ na realizację inwestycji. Dlatego potrzebne jest systemowe rozwiązanie, zgodnie z którym projektant byłby rozliczany obmiarowo, a nie ryczałtowo. Od 2014 r. obowiązywać mają nowe, wzorcowe umowy na prace projektowe, zgodnie z którymi projektant będzie rozliczany obmiarowo. Ponadto w raporcie wskazano, że zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze, roboty górnicze mogą być prowadzone jedynie na podstawie zatwierdzonego projektu robót geologicznych. Decyzję o jego zatwierdzeniu na czas oznaczony wydaje właściwy organ administracji geologicznej, a proces ten zajmuje niekiedy ponad pół roku. W związku z faktem, że wykonawca musi się zmieścić w ramach czasowych przewidzianych na Koncepcję Programową, określonych zarządzeniem nr 115 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia grudnia 2010 r., czas jaki pozostaje na przeprowadzenie badań wynosi średnio od 2 do 3 miesięcy. Presja czasu dodatkowo przyczynia się do ograniczenia zakresu i szczegółowości badań przez wykonawcę projektu, zwiększając ryzyko sporządzenia wadliwej dokumentacji. Pobieżne lub niewłaściwe wykonanie prac geologicznych powoduje najczęściej podwyższenie kosztów wykonania odcinka drogi. W trakcie kontroli stwierdzono, że w czterech oddziałach GDDKiA dokumentacja geologiczno- -inżynierska była opracowana niezgodnie z obowiązującymi w GDDKiA uregulowaniami wewnętrznymi, a rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych było niepełne albo nietrafne. Mogło to powodować, że przygotowana dokumentacja projektowa w niewystarczającym stopniu oddawała rzeczywiste warunki geotechniczne posadowienia budowanych obiektów, co w konsekwencji w trakcie realizacji robót wymagało poniesienia przez GDDKiA dodatkowych kosztów. I tak.: y W GDDKiA Oddział w Krakowie, na etapie odbioru dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (stanowiącej element dokumentacji projektowej), Oddział nie wymagał od projektantów jej uzupełnienia w sposób zapewniający zgodność z obowiązującymi w GDDKiA uregulowaniami wewnętrznymi, tj. Instrukcją badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. We wszystkich poddanych kontroli przypadkach stwierdzono, że dokumentacja ta nie spełniała wymogów ww. Instrukcji m.in. w zakresie liczby i głębokości wierceń. Na przykład w raportach otwarcia dla Zadania 1 36 i 2 37 Inżynier Kontraktu wskazał m.in., że: dla potrzeb czteroprzęsłowego obiektu WD-04B, posadowionego na palach wierconych, wykonano łącznie 8, a nie 10 wierceń jak zakłada ww. Instrukcja (Zadanie 1); dla estakady E1 zaprojektowanej jako obiekt siedmioprzęsłowy wykonano 8 zamiast 16 wierceń wynikających z instrukcji (Zadanie 1); dla dwóch wiaduktów na łącznicach węzła Radzikowskiego (obiekty trzy i czteroprzęsłowe) wykonano 3 otwory, podczas gdy wg instrukcji wymagane były co najmniej 2 otwory dla każdej podpory (Zadanie 2); dla obiektów w miejscowości Modlnica (dla konstrukcji trzyprzęsłowej) wykonano 3 otwory, przy wymaganych co najmniej 2 na każdą podporę (Zadanie 2). y W Oddziale GDDKiA w Warszawie ustalono, że w przypadku rozbudowy drogi krajowej nr 8 etap II, do parametrów drogi ekspresowej na odcinku granica województwa mazowieckiego/łódzkiego-radziejowice, nie zostały przeprowadzone badania geologiczne, a w dokumentacji projektowej zaplanowano m.in.: wybudowanie zjazdu z wiaduktu drogowego nr 7 w km w miejscu istniejącego zbiornika wodnego, co było powodem wystąpienia przez wykonawcę z roszczeniem związanym z przestojem sprzętu oraz realizacją robót dodatkowych, 35 Raport został opracowany w 2013 r. na zlecenie GDDKiA przez grupę specjalistów z PricewaterhouseCoopers. 36 Budowa drogi krajowej Trasy Nowohuckiej w Krakowie o docelowych parametrach drogi ekspresowej na odcinku od węzła Bieżanów do węzła Christo Botewa. 37 Budowa drogi klasy GP na odcinku od km do km (wg kilometraża lokalnego) oraz od km ,90 do km ,90 (wg kilometraża DK nr 94 pomiędzy osiami węzłów) łączącej poprzez tereny gminy Wielka Wieś węzeł Radzikowskiego z projektowanym węzłem Modlnica wraz z budową III etapu węzła Radzikowskiego. 2728 wykonanie dwóch skarp w km do km (prawa strona dk 8) oraz w km do km , bez uwzględnienia faktycznych warunków geologicznych, co było powodem wystąpienia przez wykonawcę z roszczeniami. W związku z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi, nieuwzględniającymi rzeczywistych warunków gruntowych, w trakcie realizacji inwestycji, na polecenie Inżyniera Kontraktu, zlecono wykonanie dodatkowych badań podłoża gruntowego. y W GDDKiA Oddział w Bydgoszczy, w trakcie realizacji Budowy drogi łączącej węzeł Turzno na autostradzie A1 z drogą krajową nr 15 oraz Budowy drogi ekspresowej S5 i S10 na odcinku węzeł Stryszek węzeł Białe Błota stwierdzono występowanie niezgodności pomiędzy projektem, a stanem faktycznym, w związku z niedostatecznym rozpoznaniem podłoża gruntowego na etapie projektowania inwestycji. Wykonawca pierwszej inwestycji, podczas prowadzenia robót przy rozbiórce starej nawierzchni na dk 15 napotkał warunki gruntowe znacznie odbiegające od założeń projektowych. Przeprowadzone badania geologiczne wykazały konieczność wzmocnienia podłoża gruntowego, poprzez zastosowanie materacy wzmacniających. Wykonawca drugiej inwestycji, w raportach z postępu robót poinformował o potrzebie zwiększenia zakresu wymiany gruntów. Przeprowadzone badania, wskazały m.in., że grunty występujące w podłożu są nienośne. W czasie wykonywania prac ziemnych wystąpiło częściowe tąpnięcie korpusu skutkujące wstrzymaniem robót. Niedostateczne rozpoznanie podłoża gruntowego na etapie projektowania inwestycji oraz niewykonanie przez GDDKiA sprawdzających badań geotechnicznych podłoża budowli drogowych na etapie odbioru dokumentacji, spowodowało konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań oraz zwiększenie zakresu rzeczowego, w tym wymiany gruntu, powodując wzrost kosztów inwestycji o tys. zł brutto (8,9%). Wskazać należy, że dokumentacja projektowa, przekazana do realizacji, była sprawdzana przez komórki organizacyjne Oddziału i właściwe departamenty GDDKiA. y W GDDKiA Oddział we Wrocławiu na Budowie Autostrady A4 Zgorzelec Krzyżowa odcinek B, niepełne i nietrafne rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych 38 na etapie opracowania dokumentacji projektowej skutkowało m.in. zapadnięciem w km do km , pod własnym ciężarem (...), części wykonanej podbudowy pasa drogowego (korpusu i warstw konstrukcyjnych podbudowy obu jezdni autostrady). Przyczyną powstania zapadliska w świetle przeprowadzonych na tę okoliczność badań geologicznych, były specyficzne warunki hydrogeologiczne i nietypowa budowa geologiczna w postaci zmian filtracyjnych objawiających się sufozyjnym wymywaniem podłoża na głębokości ok. 4,0 5,0 m poniżej wykonanych uprzednio warstw konstrukcyjnych, tj. na głębokości będącej poza zakresem 5 metrowych wierceń wykonywanych na etapie projektowym. Wiercenia te wykonano z poziomu terenu, a nie wykopu. GDDKiA w Warszawie zleciła wykonanie robót budowlanych polegających na usunięciu powstałego w km do km osuwiska wraz z umocnieniem podłoża gruntowego, zabezpieczenie nowobudowanego odcinka autostrady A4 przed jego skutkami. Wartość dodatkowo zawartej umowy wyniosła ,9 tys. zł netto, co stanowiło 153,5% wartości zamówienia, ustalonego na podstawie kosztorysu inwestorskiego w wysokości 7,252,1 tys. zł. Z kontroli wynika, że w trakcie realizacji 4 spośród 30 zadań inwestycyjnych wytypowanych do badań w GDDKiA, wystąpiło pięć przypadków uzasadnionych roszczeń zgłoszonych przez wykonawców (2 spośród 5 roszczeń dotyczyły 1 kontraktu), wynikających z niepełnego, na etapie przygotowania inwestycji do realizacji, rozpoznania warunków występujących w podłożu gruntowym. Niepełne rozpoznanie warunków gruntowych dotyczyło: y występowania w podłożu gruntów, które wymagały wzmocnienia, co nie zostało udokumentowane w przekazanej oferentom dokumentacji projektowej Budowy obwodnicy Wrocławia A8, odcinek w. Lotnisko (dk nr 94) w. Pawłowice (S8 wraz z łącznikiem Długołęka do dk 8). Za zasadne uznano roboty dodatkowe, których wykonanie spowodowało wzrost wynagrodzenia wykonawcy o kwotę 2.902,5 tys. zł netto, y występowania w gruncie nieudokumentowanych (uznanych za nieprzewidywalne) warunków fizycznych, podpowierzchniowych w postaci zapadlisk i pustek w głębi górotworu, których nie wykazały badania przeprowadzone na etapie projektowania Budowy autostrady A1 Pyrzowice Maciejów Sośnica, odcinek w. Pyrzowice (z węzłem) Piekary Śląskie. Za zasadne uznano wydłużenie kontraktu o 57 dni oraz zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy o 2.787,9 tys. zł netto; y występowania w miejscu projektowanego posadowienia podpór mostu nad rzeką Rabą warunków gruntowo- -wodnych odmiennych od przyjętych do projektowania w 2005 r. w dokumentacji projektowej Budowy autostrady A4 Kraków Tarnów, odcinek w. Szarów w. Brzesko. W wyniku przejścia powodzi w maju 2010 r. wystąpiło rozmycie Otwory wiertnicze o głębokości do 5 m wykonano w osi projektowanej autostrady w rozstawie co 100 m i dodatkowo po 1 2 otwory w obrębie obiektów mostowych jedynie na warstwie przewidywanego do usunięcia nadkładu.29 koryta rzeki Raby w rejonie zaprojektowanego zlokalizowania podpory C mostu. W dokonanych w dniu 1 czerwca 2010 r. komisyjnych odwiertach, stwierdzono w podłożu odmienne warunki gruntowe od zapisanych w dokumentacji. Powyższe spowodowało zmianę sposobu posadowienia podpór mostu. Zwiększono kwotę wynagrodzenia Wykonawcy o 787,8 tys. zł netto oraz wydłużenie czasu realizacji o 129 dni; y przebudowy drogi S8 Piotrków Trybunalski Warszawa, odcinek Rawa Mazowiecka (dk nr 72) granica województwa mazowieckiego: dopiero po dokonaniu rozbiórek istniejących konstrukcji nawierzchni stwierdzono wystąpienia gruntów organicznych pod ciągiem głównym nowobudowanej drogi dk 8 i na drogach dojazdowych. Przyznano wydłużenie terminu realizacji kontraktu o 38 dni oraz zwiększenie wartości kontraktu o kwotę 518,5 tys. zł rozliczenie po wykonaniu robót; wystąpienia odmiennych od założeń, zawartych w dokumentacji geologicznej (projektowej), warunków posadowienia obiektu mostowego PG-78 i muru oporowego. Przyznano wzrost wartości wykonanych robót o 78,1 tys. zł, nie uznano roszczenia dotyczącego wydłużenia terminu realizacji kontraktu. Łączna wartość roszczeń wyniosła 7.074,8 tys. zł. Z uwagi na istotne znaczenie rozpoznania warunków gruntowo-wodnych w podłożu dla realizowanych inwestycji, dyrekcja Oddziału GDDKiA w Warszawie podjęła działania mające zapewnić poprawę wykonywanych badań i opracowywanych dokumentacji m.in. poprzez aktualizację specyfikacji na projektowanie oraz zatrudnienie geologa od kwietnia 2012 r.39. Dodatkowo, w listopadzie 2013 r. Dyrektor Oddziału powołał Zespół Geologii i Geotechniki, do zadań którego należała m.in. terenowa kontrola prowadzonych prac, podczas której wykonywane były badania makroskopowe gruntu wraz z dokumentacją fotograficzną. W Oddziale wprowadzono również listy sprawdzające, mające ułatwić weryfikację dokumentacji projektowej. Zdaniem NIK, prawidłowe przeprowadzenie badań geologiczno-inżynierskich oraz właściwa ocena warunków geotechnicznych posadowienia obiektu, w tym w zakresie rozpoznania faktycznych warunków podłoża mają decydujący wpływ na prawidłowe opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych oraz pozwalają na uniknięcie, na etapie realizacji inwestycji, dodatkowych prac projektowych i robót budowlanych, związanych np. z wymianą lub wzmocnieniem podłoża gruntowego. Zgodnie z art. 30 ustawy Pzp, zamawiający jest obowiązany do określenia przedmiotu zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, z zachowaniem polskich norm lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku braku norm polskich lub braku norm innych państw członkowskich EOG, zamawiający będzie musiał uwzględniać: europejskie aprobaty techniczne, wspólne specyfikacje techniczne, normy międzynarodowe, wreszcie inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne. W dalszej kolejności, w przypadku braku określonych powyżej systemów odniesienia, uwzględnia się kolejno: polskie normy, polskie aprobaty techniczne i polskie specyfikacje techniczne. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowią opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 39 Do zadań geologa należało m.in.: formalna i merytoryczna weryfikacja projektów robót geologicznych, dokumentacji geologiczno-inżynierskich, geotechnicznych oraz hydrogeologicznych sporządzanych w fazie przygotowania inwestycji, kontrola realizacji badan terenowych oraz monitoringu stanu zaawansowania prac. 2930 W trakcie kontroli, w 2 oddziałach stwierdzono, że w SST przywołane zostały nieaktualne Polskie Normy. I tak: y W GDDKiA Oddział w Warszawie ustalono, że zamawiający dokonywał odbioru dokumentacji przetargowej, w której w SST przywołano nieaktualne Polskie Normy tj.: w SST D powołano uchyloną 17 lipca 1997 r. normę PN-B (Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych), w SST D , D , D powołano uchyloną 24 października 2005 r. normę PN-B (Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne), w SST D powołano uchyloną normę PN-C (Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltu) oraz PN-EN 1426:2001P (Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczenie penetracji igłą). y W GDDKiA Oddział w Zielonej Górze, w trakcie weryfikacji dokumentacji nie zwrócono uwagi na przywołanie w SST nieaktualnych Polskich Norm. Na przykład w tomie IV SST, dotyczącym robót mostowych, w specyfikacji Umocowanie stożków przyczółków błędnie przytoczono normę PN-B Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne wycofaną 24 października 2005 r. oraz w specyfikacji Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych podano normę PN-C Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltów wycofaną 5 grudnia 2001 r. Powyższe błędy nie zostały wyeliminowanie mimo opiniowania dokumentacji projektowej przez komórki oddziału np. Wydział Mostów, Wydział Dróg, właściwe Rejony (w formie opinii pisemnych lub uczestniczenie przedstawicieli wydziałów na spotkaniach roboczych) i Komisję Oceny Projektów Inwestycyjnych. Ponadto, prowadząc kontrolę przebudowy drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej, na odcinku Białobrzegi Jedlińsk w GDDKiA Oddział w Warszawie stwierdzono powołanie w SST nieprawidłowych zapisów dotyczących parametrów emulsji użytej do skropienia podbudowy. Zdaniem Dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów40 zapisy ww. SST dotyczące skropienia podbudowy były nieprawidłowe. W odniesieniu do przywołanych w SST wymagań dotyczących orientacyjnego zużycia emulsji41 na różne warstwy nawierzchni, mogło prowadzić do zastosowania zbyt dużej lub zbyt małej ilości emulsji użytej do skropienia warstw nawierzchni. W pierwszym przypadku mogło to doprowadzić do utworzenia warstwy poślizgowej pomiędzy warstwami asfaltowymi, a w drugim mogło spowodować niedostateczne połączenie warstw. Brak ujęcia aktualnych Polskich Norm w SST mógł doprowadzić do sporów interpretacyjnych pomiędzy wykonawcą i zamawiającym przy odbiorze robót budowlanych lub dokonanie nieprawidłowej oceny właściwości zastosowanych materiałów budowlanych. W ocenie NIK, prawidłowe ustalenie standardów i jakości wykonania robót, w oparciu o aktualne Polskie Normy, może mieć bezpośredni wpływ na jakość wykonywanych robót. W raporcie Budowa dróg w Polsce. Fakty i mity, doświadczenia i perspektywy wskazano, że nieprawidłowo opracowane specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zawierały najczęściej błędy lub braki dotyczące: odwołania się do nieaktualnych norm i przepisów, stosowania ogólnych nieistotnych dla projektu sformułowań, zawyżanie wymagań materiałowych, niedostatku szczegółowych informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji kontraktu. Z raportu wynika, że GDDKiA w 2013 r., podjęła inicjatywę opracowania wzorcowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych Realizacja zadań przez Kierownika Projektu Kierownik Projektu, w procesie inwestycyjnym GDDKiA, pełni rolę reprezentanta zamawiającego i odpowiada za całość zadań związanych z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego. Zgodnie z opisem stanowiska dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, osoby powołane Pismo nr IBDiM/TB/TO/9253/2013 z dnia r. 41 Kationowe emulsje asfaltowe zawierają różne stężenia asfaltu od 40% do 70%.31 na funkcję Kierownika Projektu powinny być pracownikami GDDKiA, posiadać wykształcenie wyższe profilowe, doświadczenie zawodowe w obszarze wiedzy w zakresie ustawy Pzp, FIDIC (Fédération internationale des ingénieurs-conseils), ustawy Prawo budowlane, wiedzy w zakresie drogownictwa, ochrony środowiska, posiadać prawo jazdy kat. B oraz umiejętności mediacji, pracy w stresie, komunikatywności, umiejętności analitycznego myślenia, przewidywania i twórczego rozwiązywania problemów. Dodatkowe wymagania stawiane osobom na stanowisku Kierownika Projektu to: ukończone tematyczne studia podyplomowe, znajomość programów komputerowych, posiadanie uprawnień projektowych lub wykonawczych. Do głównych zadań Kierownika Projektu należało, m.in.: podejmowanie samodzielnych decyzji dotyczących realizacji inwestycji, za wyjątkiem czynności wyraźnie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji dyrektora oddziału lub innych podmiotów, w tym czuwanie nad tym, aby Inżynier Kontraktu wypełniał swoje obowiązki zgodnie z kontraktem i wiedzą inżynierską; wydanie wykonawcy polecenia rozpoczęcia robót; udział w comiesięcznych naradach dotyczących postępu robót, przekazywanie GDDKiA informacji o postępie robót, a także sporządzanie raportów i informacji, zgodnie z procedurami beneficjenta projektów POIiŚ. Ustalono, że do pełnienia funkcji Kierownika Projektu te same osoby powoływane były na więcej niż jedną inwestycję. Stwierdzono również przypadki braku ciągłości pełnienia tej funkcji przez jedną osobę, tj. powoływanie kolejno kilku osób do jej pełnienia, na okres kilku miesięcy w ramach jednego kontraktu. W ocenie NIK, było to zbyt duże obciążenie dla tych pracowników, mogące wpłynąć na jakość wykonywanej pracy. Ponadto, powierzanie funkcji Kierownika Projektu osobom bez odpowiedniego stażu i doświadczenia w nadzorowaniu robót drogowych, a także bez posiadania stosownych uprawnień budowlanych (wymóg pożądany), mogło prowadzić do niewłaściwej oceny zjawisk technicznych zachodzących w trakcie realizacji inwestycji. Dodatkowym problemem w sprawnym funkcjonowaniu zespołów Kierownika Projektu była zbyt mała ich liczebność w stosunku do faktycznych potrzeb, wynikających z realizacji kontraktu oraz niskie zarobki członków zespołu w porównaniu do uposażeń pracowników zatrudnionych przez wykonawcę i Inżyniera Kontraktu. y W GDDKiA Oddział w Łodzi od 1 maja 2011 r. do czasu zakończenia kontroli na budowie drogi ekspresowej S8 odcinek 9 funkcję Kierownika Projektu sprawowały 3 osoby odpowiednio przez 3 miesiące, 13 miesięcy i 16 miesięcy. Ponadto osoby te były Kierownikami Projektu na innych inwestycjach. Oddział uzyskiwał akceptację (z jednym wyjątkiem) zmian personalnych GDDKiA, która w swoich opiniach wskazywała że zdaje sobie sprawę z ogromnych trudności w pozyskaniu wykwalifikowanej kadry inżynierskiej przez Oddział, niemniej jednak prosi o unikanie tego typu sytuacji w przyszłości, o ile będzie to możliwe. Ponadto, osoba będąca Kierownikiem Projektu przez okres 13 miesięcy nie posiadała stosownych uprawnień budowlanych. Zgodnie z podręcznikiem procedur POIiŚ posiadanie uprawnień budowlanych przez Kierownika Projektu jest wymogiem pożądanym, a nie koniecznym. Odnotowano też zmiany na stanowisku Kierownika Projektu w trakcie procesu inwestycyjnego. W ocenie NIK, brak ciągłości w pełnieniu funkcji Kierownika Projektu, a tym samym brak posiadania pełnej wiedzy i znajomości zagadnień związanych z inwestycją, nie sprzyjało efektywnej i sprawnej realizacji zadań. Przypadki takie stwierdzono w 4 oddziałach GDDKiA (Łodzi, Olsztynie, Warszawie i we Wrocławiu). I tak: y W Oddziale GDDKiA we Wrocławiu w trakcie realizacji projektu pn. Budowa autostrady A4 Zgorzelec Krzyżowa odcinek B, zmiany na stanowisku Kierownika Projektu nastąpiły dwukrotnie, a w trakcie realizacji inwestycji Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku Wrocław (Psie Pole) Syców etap II od km do km nastąpiły trzykrotnie. Dokonane zmiany na stanowiskach Kierowników Projektu spowodowane były potrzebą skierowania osób zajmujących te stanowiska do realizacji innych zadań. 3132 y W Oddziale GDDKiA w Olsztynie odnotowano trzykrotną zmianę na stanowisku Kierownika Projektu na budowie drogi S7 na odcinku Olsztynek Nidzica. Powyższe zmiany wynikały z rotacji kadrowych spowodowanych przeniesieniem na inne stanowisko oraz rezygnacją z pracy osób w Oddziale. y Zastępca Dyrektora Oddziału GDDKiA w Warszawie ds. Inwestycji nie wyjaśnił przyczyn dwóch zmian na stanowisku Kierownika Projektu dla Rozbudowy drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku granica województwa mazowieckiego/łódzkiego Radziejowice i Przebudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej, na odcinku Białobrzegi Jedlińsk. Biuro Audytu Wewnętrznego GDDKiA, po przeprowadzonym we wszystkich oddziałach audycie w zakresie Realizacji zadań przez Kierownika Projektu zaprezentowało we wrześniu 2011 r. wyniki kontroli, stwierdzając m.in., że: 3,5% wszystkich skontrolowanych Kierowników Projektów nie spełniało wymogów formalnych m.in. w zakresie stażu pracy w budownictwie drogowym oraz doświadczenia przy realizacji projektów wg procedur FIDIC; w 39 kontraktach nastąpiły zmiany na stanowisku Kierownika Projektu. Powodem wprowadzania zmian były przypadki m.in.: odejścia pracowników z pracy, względy zdrowotne lub przydzielenie innego zadania; istniały trudności z pozyskaniem odpowiednich osób na stanowisko Kierownika Projektu. Dotyczyło to Oddziałów w Katowicach, Kielcach, Łodzi, Opolu, Rzeszowie, Warszawie i we Wrocławiu; w Oddziałach w Katowicach, Łodzi, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie i Warszawie 16 Kierowników Projektów realizowało równocześnie 2 kontrakty. W Oddziale w Łodzi, Olsztynie i Warszawie łącznie 5 Kierowników Projektu pełniło swoją funkcję równolegle na 3 projektach. Natomiast w Katowicach, Olsztynie i Warszawie 3 Kierowników Projektu realizowało 4 kontrakty równocześnie. Ustalenia z kontroli NIK i audytu przeprowadzonego przez Biuro Audytu Wewnętrznego GDDKiA wskazują na wciąż występujący niedobór osób spełniających wymagania dla Kierowników Projektów. W ocenie NIK, sytuacja kadrowa w oddziałach GDDKiA będzie wymagała, w najbliższym okresie czasu, poprawy dla zapewnienia właściwej realizacji nowych zadań inwestycyjnych planowanych po 2013 r Realizacja zadań przez Inżyniera Kontraktu Pojęcie i funkcja Inżyniera Kontraktu zostało wprowadzone przez Międzynarodową Federację Inżynierów-Konsultantów (FIDIC). Inżynier Kontraktu występuje głównie w przedsięwzięciach współfinansowanych przez Unię Europejską, zgodnie z zasadami ustalonymi przez FIDIC. Działa przede wszystkim na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane, umowy z inwestorem oraz ujednoliconych warunków kontraktowych FIDIC. Podstawowym zadaniem Inżyniera Kontraktu jest zarządzanie kontraktem, w tym pełnienie nadzoru nad robotami budowlanymi. Ponadto Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do wykonywania badań laboratoryjnych sprawdzających jakość materiałów przewidzianych do budowy przez wykonawcę robót oraz jakość wykonywanych robót. W zakresie dokumentacji projektowej, Inżynier Kontraktu weryfikuje ją, pod względem zgodności proponowanych rozwiązań z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i wymaganiami Zamawiającego oraz przeprowadza kontrolę obliczeń w celu weryfikacji ewentualnych błędów. Przeprowadza także inspekcję terenu budowy oraz szczegółową weryfikację pod kątem zgodności stanu istniejącego z dokumentacją projektową. Wywiązanie się Inżyniera Kontraktu ze wszystkich obowiązków i zadań powinno zapewnić, że inwestycja zostanie zakończona zgodnie z warunkami kontraktu.33 Przypadki niewłaściwej pracy Inżyniera Kontraktu, w zakresie weryfikacji dokumentacji projektowej, nadzorowania wykonywanych robót drogowych oraz rozliczania kosztów budowy, stwierdzono podczas realizacji trzech inwestycji. W efekcie niedostatecznego poziomu świadczenia usług przez zespół Inżyniera Kontraktu, w jednym przypadku zamawiający rozwiązał z nim umowę, a w dwóch pozostałych może zajść konieczność wydatkowania dodatkowych środków finansowych. I tak: y GDDKiA (centrala) przeprowadziła kontrolę wywiązywania się Inżyniera Kontraktu z nadzoru nad realizowaną przez Odział GDDKiA w Zielonej Górze Budową obwodnicy Łęknicy w ciągu drogi krajowej nr 12 o długości 3,618 km. Wykazano nieprawidłowości polegające, m.in.: na podejmowaniu przez Inżyniera Kontraktu decyzji w imieniu zamawiającego, bez wymaganej jego zgody, braki w dokumentach dotyczących zatwierdzania podwykonawców, braki opinii Inżyniera Kontraktu w sytuacjach przekroczenia przedmiarów robót, braku wypracowanej procedury wydawania poleceń zmian. Efektem przeprowadzonej kontroli było, m.in. wypowiedzenie przez Oddział w dniu 21 marca 2011 r. umowy i konieczność zaangażowania nowego podmiotu. y W Oddziale GDDKiA w Warszawie stwierdzono, że weryfikacja przez Inżyniera Kontraktu dokumentacji projektowej Rozbudowy drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej, na odcinku granica województwa mazowieckiego/łódzkiego Radziejowice 42 była w części nieskuteczna, ponieważ nie wykazała kolizji i braków dotyczących, m.in.: kolizji drogi łącznikowej nr 2, zjazdu z obiektu WD-7 strona prawa oraz robót kanalizacyjnych ze zbiornikiem wodnym w km , który nie został uwzględniony w dokumentacji projektowej, braku w dokumentacji projektowej prawidłowego zabezpieczenia skarpy na poszerzeniu dk 8 (strona lewa w rejonie ulicy Józefpolskiej), braku w dokumentacji projektowej prawidłowego zabezpieczenia skarpy na poszerzeniu dk 8, (strona prawa w km ), w rejonie istniejącego budynku na działce nr ew. 1648/2. Powyższe braki lub kolizje były przedmiotem roszczeń wykonawcy, co skutkowało przedłużeniem czasu na ukończenie inwestycji i wzrostem kosztów o 1.611,4 tys. zł, w tym 805,1 tys. zł koszt przestoju sprzętu i 806,3 tys. zł koszt robót dodatkowych. Powyższe błędy spowodowały m.in. konieczność zawarcia aneksu 43 do umowy na wykonanie robót, w którym przedłużono pierwotny czas na ukończenie inwestycji do dnia 23 sierpnia 2013 r. W aneksie ustalono również, że roszczenia dotyczące dodatkowych płatności, złożone przez wykonawcę przed dniem zawarcia aneksu, będą przedmiotem dalszych odrębnych uzgodnień na warunkach określonych w kontrakcie. y Na budowie drogi S7 na odcinku Kalsk Miłomłyn (Oddział GDDKiA w Olsztynie) wystąpiło osiadanie nawierzchni jezdni na odcinku od km do , w pobliżu obiektu DPD-26. W związku z tym faktem Inżynier Kontraktu, w świadectwie przejęcia robót z 11 sierpnia 2012 r., wskazał na konieczność zlikwidowania tego osiadania. Z opracowanej we wrześniu 2012 r., na zlecenie Oddziału, opinii technicznej 44 wynika m.in, że wykonawca usypał hałdę ziemi na skraju zagłębienia terenowego, powodując obsunięcie ziemi. Powstałe osuwisko doprowadziło do zniszczenia wykonanych kolumn i uruchomiło proces osiadania nasypu drogowego. Powtórna analiza dokumentów wykonawcy (operaty geodezyjne) i dokonana przez Inżyniera Kontraktu odkrywka wykazały, że materace gruntowe i wkładki z geotkaniny wzmacniające skarpy nasypu wykonano niezgodnie z projektem. W następstwie osiadania drogi, wykonawca tego zadania, został zobowiązany przez Oddział do uzupełniania nawierzchni masą bitumiczną w miejscach, gdzie osiadanie przekroczyło 10 cm, monitorowania osiadań oraz dostarczenia projektu naprawy do dnia 31 grudnia 2012 r. Naprawa tego odcinka drogi została zakończona w październiku 2013 r. Kolejne osiadanie jezdni stwierdzono na odcinku w km Na podstawie projektu wykonawczego sfinansowanego przez Oddział w kwocie 38,1 tys. zł, w czerwcu 2013 r. zlecono naprawę tego odcinka (za 1.862,3 tys. zł brutto) innej firmie. W sierpniu 2013 r. Dyrektor Oddziału odstąpił jednak od umowy z uwagi na fakt, iż prowadzone przez nią roboty naprawcze spowodowały kolejną awarię drogi. W związku z odstąpieniem od umowy z winy wykonawcy, do czasu kontroli NIK, Oddział nie naliczył jednak kary umownej. Naliczono ją w listopadzie 2013 r., w kwocie 186,2 tys. zł. 42 Raport otwarcia luty 2011 r. 43 Aneks nr 2 z r. do umowy nr 122/2010 z r. Inżynier kontraktu uznał roszczenie: nr 22 i przyznał wykonawcy 133 dni przedłużenia Czasu na Ukończenie, nr dni. 44 Opinia techniczna w sprawie określenia przyczyn nadmiernych osiadań drogi S7 Kalsk Miłomłyn km opracowana we wrześniu 2012 r., koszt 7.995,00 zł. 3334 WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI W ocenie NIK, powyższe sytuacje mogą świadczyć o niedbałym i mało rzetelnym sprawowaniu nadzoru przez W związku GDDKiA z odstąpieniem nad Inżynierem od umowy Kontraktu, z winy wykonawcy, który nie do zapobiegł czasu kontroli nieprawidłowemu NIK, Oddział naliczył WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI zbrojeniu jednak kary umownej. Naliczono ją w listopadzie 2013 r., w kwocie 186,2 tys. zł. nasypu oraz niewłaściwemu zagospodarowaniu terenu budowy (składowanie ziemi na skraju W ocenie NIK, powyższe sytuacje mogą świadczyć o niedbałym i mało rzetelnym sprawowaniu nadzoru przez zagłębienia terenowego). GDDKiA nad W Inżynierem związku z Kontraktu, odstąpieniem który od nie umowy zapobiegł z winy nieprawidłowemu wykonawcy, do czasu zbrojeniu kontroli nasypu NIK, oraz Oddział niewłaściwemu naliczył Zdjęcie zagospodarowaniu nr 1 jednak kary terenu umownej. budowy Naliczono (składowanie ją w listopadzie ziemi na skraju 2013 zagłębienia r., w kwocie terenowego). 186,2 tys. zł. Budowa W ocenie Budowa drogi NIK, drogi ekspresowej powyższe ekspresowej nr sytuacje nr 7 na 7 na odcinku mogą świadczyć odcinku Kalsk Miłomłyn, o niedbałym i mało rzetelnym widoczne głowice sprawowaniu pali pali CFA CFA nadzoru przez wzmacniających wzmacniających GDDKiA nad nasyp Inżynierem w km Kontraktu, który nasyp nie w zapobiegł km nieprawidłowemu zbrojeniu nasypu oraz niewłaściwemu zagospodarowaniu terenu budowy (składowanie ziemi na skraju zagłębienia terenowego). Budowa drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Kalsk Miłomłyn, widoczne głowice pali CFA wzmacniających nasyp w km Źródło: kontrola NIK Źródło: Kontrola NIK. Budowa drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Kalsk Miłomłyn, zabezpieczenie nasypu przy naprawianym Zdjęcie Źródło: nr 2 kontrola NIK odcinku drogi w km Budowa Budowa drogi ekspresowej drogi ekspresowej nr 7 na nr odcinku 7 na odcinku Kalsk Miłomłyn, Miłomłyn, zabezpieczenie nasypu przy naprawianym przy naprawianym odcinku drogi w km odcinku drogi w km Źródło: kontrola NIK Źródło: Kontrola Źródło: kontrola NIK. NIK 36 3635 Niewłaściwa synchronizacja, terminu wyboru wykonawcy i podmiotu świadczącego usługi Inżyniera Kontraktu, spowodowała, że termin rozpoczęcia robót budowlanych był wcześniejszy niż termin podjęcia obowiązków przez Inżyniera Kontraktu. Spowodowało to m.in. opóźnienia w weryfikacji dokumentacji projektowej oraz w ustanowieniu docelowej obsady inspektorów nadzoru inwestorskiego. W takich sytuacjach dyrektorzy oddziałów powierzali czasowo funkcję Inżyniera Kontraktu pracownikom oddziału. Przypadki takie stwierdzono w 4 zadaniach inwestycyjnych realizowanych przez GDDKiA Oddział w Bydgoszczy, Krakowie, Łodzi i Warszawie. I tak np.: y Umowa na zarządzanie i nadzór nad projektem dla inwestycji dot. rozbudowy drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku granica województwa mazowieckiego/łódzkiego Radziejowice, została zawarta przez GDDKiA Oddział w Warszawie w dniu 30 grudnia 2010 r. tj. po upływie 2,5 miesiąca od daty przekazania wykonawcy terenu budowy. Uniemożliwiło to, w początkowym okresie, realizację inwestycji zgodnie z warunkami umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych tj. przy udziale Inżyniera Kontraktu, zobowiązanego m.in. do wykonywania badań laboratoryjnych sprawdzających jakość materiałów proponowanych przez wykonawcę robót. Powodem wydłużenia procedury wyboru Inżyniera Kontraktu były protesty wniesione przez uczestników postępowania. Do czasu wyłonienia, funkcja nadzoru inwestorskiego została powierzona ówczesnemu Kierownikowi Projektu. W raporcie otwarcia, Inżynier Kontraktu stwierdził m.in., że z uwagi na podjęcie obowiązków trzy miesiące po wprowadzeniu wykonawcy na budowę, uniemożliwiło to szczegółową ocenę dokumentacji projektowej. y Umowa z wykonawcą robót odc. Piątek Stryków autostrady A1 została podpisana 18 czerwca 2010 r., tj. o dwa miesiące wcześniej niż umowa na zarządzanie i nadzór (umowa została podpisana 20 sierpnia 2010 r.). Wynikało to z faktu, że podmiot, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza odmówił podpisania umowy. GDDKiA Oddział w Łodzi, zgodnie z ustawą Pzp, niezwłocznie dokonał ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert. y W przypadku zadania 145, umowę z konsultantem GDDKiA Oddział w Krakowie zawarł w dniu 10 grudnia 2008 r., tj. dwa miesiące po zawarciu umowy z wykonawcą robót (10 października 2008 r.). Taki termin zawarcia umowy z Inżynierem Kontraktu wynikał z przedłużenia postępowania przetargowego dotyczącego wyboru konsultanta (na skutek złożonego protestu jednego z oferentów). W efekcie Inżynier Kontraktu rozpoczął wykonywanie czynności 2 miesiące po rozpoczęciu robót przez wykonawcę. Do czasu rozpoczęcia czynności przez konsultanta, nadzór nad realizacją tej inwestycji sprawował inspektor nadzoru wyznaczony przez Oddział. Ustalono również, że Inżynier Kontraktu dopuścił do wprowadzenia istotnych zamian do projektu budowlanego, przy jednoczesnym braku zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę, a także doprowadził do niezgodnego ze stanem faktycznym przedstawiania, w miesięcznych raportach Inżyniera Kontraktu, informacji o wprowadzonych zmianach projektowych oraz ujmowania w raportach kolaudacyjnych rozbieżnej liczby badań od przewidzianych w SST. I tak: y Wykonywanie robót w sposób istotnie odbiegający od zatwierdzonego projektu budowlanego stwierdził Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w listopadzie 2010 r., w trakcie prowadzonej kontroli, zadania Projekt oraz rozbudowa dk 1 Gdańsk Cieszyn na odcinku Toruń Włocławek od km do km , realizowanego w GDDKiA Oddział w Bydgoszczy. Stwierdzono: zmianę lokalizacji chodnika w trzech miejscach, zmianę kształtu dwóch wysp, korektę dwóch prawoskrętów, wykonanie dodatkowego pasa ruchu na skrzyżowaniu. Organ nadzoru budowlanego wstrzymał roboty budowlane i nałożył obowiązek przedstawienia inwentaryzacji wykonanych robót wraz z uzasadnieniem wprowadzonych do projektu zmian. Po spełnieniu ww. wymogów, organ w dniu 7 grudnia 2010 r., uchylił postanowienie o wstrzymaniu robót, a w dniu 22 grudnia.2010 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał nową decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę. Ponadto, Oddział nie dopełnił ustanowienia inspektora ds. ochrony środowiska oraz nie zawiadomił projektanta o rozpoczęciu budowy. y W GDDKiA Oddział w Łodzi, na budowie autostrady A1, odc. Piątek Stryków wprowadzono 8 poleceń zmian, dotyczących wprowadzenia zamiennych rozwiązań do projektu budowlanego. Łączna wartość ww. zmian, wg Kierownika Projektu Unijnego, wyniosła ,09 zł (brutto). Zmiany określone numerem 5, 6, 7 (dotyczące odpowiednio: wzmocnienia podłoża gruntowego kolumnami; zmiany technologii łącznicy BC; 45 Budowa drogi krajowej Trasy Nowohuckiej w Krakowie o docelowych parametrach drogi ekspresowej na odcinku od węzła Bieżanów do węzła Christo Botewa. 3536 zmiany konsystencji betonu do wykonania płyty nośnej na obiekcie inżynierskim WD-231) nie zostały ujęte w raportach miesięcznych Inżyniera Kontraktu odpowiednio: z sierpnia 2011 r., października 2011 r. i lutego 2012 r. Ponadto, w raporcie miesięcznym Konsultanta za lipiec 2011 r., wykazano polecenia zmiany o łącznej wartości ,77 zł (netto). W raporcie miesięcznym wykonawcy nr 19 za luty 2012 r. nie zostały uwzględnione zmiany nr 6 i 7. Raporty te zostały zatwierdzone przez Kierownika Projektu Unijnego. Powyższe rozbieżności wynikały z przeoczenia oraz wielostopniowej procedury związanej z wprowadzaniem wszelkich zmian. y Zamieszczone w operacie kolaudacyjnym 46 raporty z wynikami badań dla 2 zadań inwestycyjnych realizowanych w GDDKiA Oddział we Wrocławiu zawierały, mniejszą lub większą liczbę badań od liczby badań wynikających z Szczegółowych Specyfikacji Technicznych 47. I tak dla: dla inwestycji Wzmocnienie drogi krajowej nr 94 na odcinku Mazurowice Wrocław etap III od km do km realizując wymagania SST, dla warstwy ścieralnej w zakresie składu i uziarnienia oraz zagęszczenia, wykonawca powinien wykonać odpowiednio: 8 próbek 48 i 34 próbki 49. Kontrola wykazała, że wykonawca załączył do operatu kolaudacyjnego, raporty z wynikami badań 18 (tj. o 10 więcej) próbek składu i uziarnienia i 28 (tj. o 6 mniej) próbek zagęszczenia warstwy; Budowy Autostrady A4 Zgorzelec Krzyżowa odcinek B Wykroty Krzyżowa, wykonawca do operatu kolaudacyjnego załączył 970 raportów badań nośności VSS i 645 badań zagęszczenia gruntu, ale ani jednego badania dotyczącego cech geometrycznych drogi (szerokości, pochylenia, równości). Stosowanie kryterium najniższej ceny przy wyborze podmiotu pełniącego funkcję Inżyniera Kontraktu, mogło negatywne wpłynąć na rzetelne i efektywne sprawowanie nadzoru inwestorskiego, a także na, stwierdzone w trakcie kontroli, niedostosowanie liczby inspektorów nadzoru inwestorskiego do faktycznych potrzeb, wynikających z czasu pracy i zakresu rzeczowego realizowanego przez wykonawcę zadania. I tak: y W GDDKiA Oddział w Łodzi ustalono, że liczebność personelu Inżyniera Kontraktu była niewystarczająca dla obsługi odcinka budowanej autostrady, a wyposażenie personelu w środki transportu po budowie także było niedostateczne. W ośmiu Raportach Miesięcznych wykonawcy, odc. B autostrady A2 od numeru 18 (za marzec 2011 r.) do numeru 25 (za październik 2011 r.), sygnalizowano zbyt małą liczebność personelu nadzoru Inżyniera Kontraktu, uniemożliwiającą skuteczną realizację. Na przykład na odc. B dwóch inspektorów nadzoru Robót Drogowych miało do dyspozycji jeden samochód, podobnie dwóch inspektorów nadzoru Robót Mostowych miało do dyspozycji jeden samochód; nadzór nad robotami przy realizacji Kontraktu często wymagany jest poza godz przez 6 dni w tygodniu. Program Zapewnienia Jakości Zgodnie z SST, wykonawca zobowiązany jest opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera Kontraktu Program zapewnienia jakości (PZJ). W programie tym powinien zostać określony: zamierzony sposób wykonywania robót; możliwości techniczne i kadrowe oraz plan organizacji robót gwarantujący ich wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz harmonogramem robót i odpowiednimi przepisami prawa. Program zapewnienia jakości powinien zawierać m.in.: organizację wykonywania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót; plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót; system (sposób) i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót; Operat kolaudacyjny, zbiór dokumentów budowy, tj. projekt wykonawczy z odnotowanymi zmianami zaistniałymi w czasie realizacji robot, dokumenty potwierdzające, że wbudowane wyroby zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyniki wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób stwierdzających jakość wykonanych robot. Operat stanowi podstawę do oceny i odbioru robót budowlanych. 47 Będącą ilorazem powierzchni, objętości lub masy dzielonych przez liczbę (prób) określoną w poszczególnych asortymentowych specyfikacjach technicznych m 2 x 4 x 0,0125 [T/m 2 ] = 2436,15 Mg/300 ~ 8 badań m 2 /3000 m 2 x 2 próbki = 34 próbki.37 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium); sposób oraz formę gromadzenia wyników badan laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób przekazywania tych informacji inżynierowi kontraktu; wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w urządzenia pomiarowo-kontrolne; sposób oraz procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót; sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. Z kontroli NIK wynika, że Programy zapewnienia jakości zostały opracowane dla wszystkich skontrolowanych inwestycji. W jednym przypadku wykonawca Budowy autostrady A1 Toruń Stryków na odc. węzeł Piątek (z węzłem) węzeł Stryków (bez węzła), odcinek 2 (sekcja 3) od km do km oraz odcinek 3 od km do km przygotował PZJ po 41 dniach od daty rozpoczęcia prac na budowie, czym naruszył termin określony w szczególnych warunkach kontraktu-subklauzuli 4.9. (Zapewnienie jakości). Zgodnie z warunkami kontraktu, wykonawca powinien przygotować i przedłożyć Inżynierowi Kontraktu PZJ w ciągu 14 dni od daty rozpoczęcia robót. W ocenie NIK, przyczyną opóźnienia w zatwierdzeniu tego dokumentu był brak ustanowienia Inżyniera Kontraktu. Przetarg na wybór Inżyniera Kontraktu nie został rozstrzygnięty przed rozpoczęciem robót na budowie autostrady. W GDDKiA w Zielonej Górze Inżynierowie Kontraktów zatwierdzali sporządzane przez wykonawców Programy zapewnienia jakości zawierające, m.in. organizację wykonywanych robót, sposób ich prowadzenia, organizację ruchu na budowie. Nie sporządzali oceny funkcjonowania PZJ z uwagi na brak takiego obowiązku. W umowach zawartych z wykonawcami nie zawarto zobowiązań dotyczących okresowych sprawozdań z realizacji PZJ Kontrola jakości robót Badania kontrolne Zgodnie z wymaganiami ogólnymi SST, wykonawca inwestycji odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót oraz jakość zastosowanych materiałów. Wykonawca powinien przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, wykonania robót zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Zamawiający, w celu weryfikacji badań wykonawcy wprowadził możliwość przeprowadzania niezależnych badań kontrolnych, których liczbę opisano wskaźnikowo. Wskaźnik ten określa minimalny poziom badań kontrolnych, który powinien zostać zrealizowany przez Inżyniera Kontraktu, poprzez zlecenie badań kontrolnych laboratorium drogowemu oddziału lub laboratorium wskazanego przez Zamawiającego, dla każdego rodzaju badań przewidzianych w SST. Prowadzenie badań kontrolnych służy do weryfikacji jakości robót wykonywanych na budowach i wskazania robót niespełniających wymagań określonych w SST. Do połowy 2009 r. nie stosowano w umowach, zawieranych przez GDDKiA, na zarządzanie projektem, jednolitych zasad w zakresie określenia wskaźnika badań kontrolnych. W umowach zawieranych do połowy 2009 r., wskaźnik badań kontrolnych określano na poziomie 5% badań 3738 zawartych w SST lub 10% badań i pomiarów kontrolnych każdego rodzaju badań, przewidzianych w SST, albo wskazywano limit kwotowy, bądź warunek, że łączny zakres badań nie może przekroczyć 20% ogólnej ilości badań laboratoryjnych. W GDDKiA Oddział w Warszawie ustalono, że w kontrolowanym okresie nie było jednolitych zapisów dotyczących obowiązku przeprowadzania badań kontrolnych. W jednym z kontraktów przyznano limit kwotowy na wykonanie badań kontrolnych, natomiast w dwóch pozostałych inwestycjach określono liczbę badań wskaźnikiem procentowym 5% i 10% liczby badań i pomiarów kontrolnych z każdego rodzaju, przewidzianego w SST. I tak: y W umowie na zarządzanie projektem dot. rozbudowy drogi krajowej nr 8, do parametrów drogi ekspresowej na odcinku granica województwa mazowieckiego/łódzkiego Radziejowice zawarto zapis dotyczący obowiązku wykonania 10% badań i pomiarów kontrolnych z każdego rodzaju, przewidzianego w SST dla danego zadania. Badania i pomiary miały obejmować wszystkie roboty ulegające zakryciu oraz wszystkie materiały służące do wbudowania, wymienione w SST. y W przypadku przebudowy drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Białobrzegi Jedlińsk, ujęto zapis, że w ramach kontroli realizacji kontraktu, nadzór powinien objąć badaniami laboratoryjnymi sprawdzającymi 5% badań określonych w SST, w odniesieniu do jakości materiałów proponowanych przez Wykonawcę, umieszczony został w Opisie Przedmiotu Zamówienia, który był elementem SIWZ stanowiącej integralną część umowy. y W treści umowy na pełnienie nadzoru dla przebudowy drogi krajowej nr 2, odcinek od km do km Zakręt Siedlce, zobowiązano Inżyniera Kontraktu do prowadzenia niezależnych od wykonawcy badań kontrolnych, przy czym nie określono ich liczby. Przyznano natomiast Inżynierowi limit kwotowy na prowadzenie badań w wysokości 25,0 tys. zł. Odmienne zapisy w umowach, dotyczące liczby badań kontrolnych wynikały z różnego okresu ich realizacji lub możliwości technicznych laboratoriów drogowych oddziałów, które przed 2008 r. były mocno ograniczone, m.in. w związku z niewielką liczbą zatrudnionych pracowników oraz niewystarczającym ich wyposażeniem. Dopiero w dniu 14 sierpnia 2009 r., przekazano do oddziałów wzorcowe dokumenty przetargowe, w których Konsultant zobowiązany był do wykonania badań laboratoryjnych sprawdzających jakość materiałów proponowanych przez wykonawcę robót do realizacji zadania oraz jakość wykonywanych robót. Badania laboratoryjne sprawdzające jakość materiałów proponowanych przez wykonawcę do realizacji robót oraz badania kontrolne jakości robót wskazane przez Inżyniera Kontraktu powinny być prowadzone przez laboratorium wskazane przez Zamawiającego. Konsultant powinien zapewnić 10% badań i pomiarów kontrolnych każdego rodzaju badań przewidzianych w każdej SST dla danego zadania. Badania i pomiary powinny obejmować wszystkie roboty ulegające zakryciu oraz wszystkie materiały służące do wbudowania wymienione w SST. W ocenie NIK, w GDDKiA, nie funkcjonował mechanizm pozwalający na ustalenie, czy liczba badań zrealizowanych przez wykonawcę w poszczególnych grupach asortymentowych była zgodna z liczbą badań wynikającą z wymogów określonych w SST przez GDDKiA. W związku z powyższym, nie można było również ustalić w poszczególnych projektach, jaki odsetek badań wykonawcy stanowi podstawę dla określenia liczby badań kontrolnych zrealizowanych na zlecenie Inżyniera Kontraktu. I tak: y W dokumentacjach przetargowych dwóch badanych inwestycji Oddziału GDDKiA w Warszawie, tj. w SST (w części 6 Kontrola jakości robót), zawarto zapisy zobowiązujące wykonawców do systematycznej kontroli jakości robót, określając m.in. metody i częstotliwość badań, które miały być wykonywane w czasie trwania robót, jak i również przed ich odbiorem. Częstotliwość wymaganych badań uzależniona była od sposobu 3839 wykonywanych prac 50. W przypadku określenia w SST ilości badań przypadających na działki robocze lub dzienne, dla każdej partii, przy każdej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa, Oddział nie posiadał informacji o koniecznej liczbie badań dla tych inwestycji 51. W związku z powyższym, w toku prowadzonej przez NIK kontroli, nie było możliwe ustalenie, czy wykonawcy, w trakcie realizacji robót jak i przed ich odbiorami, wywiązali się z przyjętego w kontraktach obowiązku wykonania badań jakości robót. y Ustalenia kontroli wskazują na nierzetelne liczenie przez pracowników Oddziału GDDKiA w Łodzi, ogólnej liczby próbek zbadanych oraz próbek niespełniających wymagań STWiORB. Ocenę powyższą uzasadnia czterokrotne przedkładane przez pracowników laboratorium drogowego, różniące się wersje elektroniczne liczby przeprowadzonych badań laboratoryjnych zamieszczonych w comiesięcznym monitoringu jakości robót, błędne przekazywanie danych do GDDKiA, a także brak rozeznania co do ogólnej liczby wymaganych przez STWiORB badań laboratoryjnych. W konsekwencji Oddział w Łodzi nie posiadał rozeznania w zakresie realizacji przez Inżyniera Kontraktu wymaganych 10% badań na każdej z realizowanych inwestycji, określonych w umowach na zarządzanie kontraktem. Oddział w Łodzi nie monitorował liczby badań kontrolnych, w stosunku do wszystkich badań wynikających z poszczególnych specyfikacji technicznych dla danego odcinka drogi. W świetle regulaminu organizacyjnego Oddziału w Łodzi, Kierownik Projektu czuwa nad tym, aby Inżynier Kontraktu wypełniał swoje obowiązki zgodnie z kontraktem i wiedzą inżynierską. Ponadto Zamawiający nie posiadał wiedzy o liczbie wykonanych badań próbek materiałów budowlanych wymaganych STWiORB przez wykonawcę robót. y Z raportów Inżynierów Kontraktu w GDDKiA Oddział w Zielonej Górze wynika m.in., że laboratorium drogowe wykonawcy na kontrolowanych inwestycjach wykonało dla: Budowy obwodnicy Łęknicy w ciągu drogi krajowej nr 12 o długości 3,618 km badań i pomiarów (ok. 83,1% badań określonych w SST), Budowa drogi ekspresowej S3 na odcinku od węzła Międzyrzecz Południe do węzła Sulechów odcinek nr 1 o długości 17,100 km (80,1%) i Budowa drogi ekspresowej S3 na odcinku od Gorzowa Wlkp. do węzła Międzyrzecz Północ odcinek nr 1 i 3 o długości 19,106 km (do czerwca 2013 r. 61,5%). Natomiast z miesięcznych raportów laboratorium drogowego Oddziału wynika, że dla ww. inwestycji przeprowadzono odpowiednio: badania (ok. 7,2% określonych w SST), (10,8%), i (4,9% do czerwca 2013 r.). Z kolei w raportach Inżyniera Kontraktu na zadaniu nr 1 wykazano 543 badań więcej, niż wykazano w raportach laboratorium, a na zadaniu nr 2 do czerwca 2013 r. wykazano 223 badań mniej. Zastępca dyrektora Oddziału ds. Technologii wyjaśnił, że nie posiada wiedzy na temat liczby badań i sposobu ich liczenia przedstawianych w comiesięcznych raportach Inżyniera Kontraktu. W związku z tym trudno wyjaśnić przedstawioną różnicę w ilości badań. y W Oddziale GDDKiA w Krakowie przygotowując dokumentację przetargową dotyczącą pełnienia nadzoru inwestorskiego, nie uwzględniono we wzorze umowy z Inżynierem Kontraktu (konsultantem) zapisów określających minimalną liczbę badań kontrolnych (koniecznych do przeprowadzenia przez Inżyniera Kontraktu w stosunku do badań wykonanych przez wykonawcę). Zdaniem NIK, prowadzenie badań kontrolnych przez Inżyniera Kontraktu jest bardzo istotnym elementem sprawowania nadzoru inwestorskiego, dlatego też w umowach z konsultantem powinno określać się minimalny, do zrealizowania przez nadzór, poziom badań kontrolnych, nawet w sytuacji gdy nie zobowiązywały do tego uregulowania wewnętrzne GDDKiA. W przypadku objętych kontrolą trzech zadań inwestycyjnych, wykonawcy przedkładali Plany badań laboratoryjnych, które nie zawierały nominalnego określenia liczby badań dla poszczególnych asortymentów uwzględniających przedmiar/obmiar robót. W trakcie kontroli NIK, Oddział nie przedstawił dokumentów ustalających łączną liczbę badań do zrealizowania przez wykonawcę (przy spełnieniu wymogów określonych w SST), a także danych dotyczących liczby faktycznie zrealizowanych badań przez poszczególnych wykonawców. W związku z tym, brak było możliwości ustalenia jaki odsetek badań wykonawcy stanowiły badania kontrolne zrealizowane na zlecenie Inżyniera Kontraktu. y W GDDKiA Oddział we Wrocławiu stwierdzono, że na Budowie drogi ekspresowej S8 na odcinku Wrocław (Psie Pole) Syców etap II, od km do km nie wykonano badań kontrolnych zagęszczenia (w trybie nadzoru) dla wybranych warstw konstrukcyjnych jezdni takich jak: warstwa ścieralna SMA, warstwa wiążąca, warstwa podbudowy oraz dla robót ziemnych, podłoża i nasypu. 50 Dla inwestycji pn. rozbudowa dk 7: dla każdej partii kruszywa oraz przy każdej jego zmianie (badanie właściwości kruszyw); podczas budowy w 3 pkt na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m 2, przed odbiorem w 3 pkt lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m 2 (badanie grubości podbudowy), co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m, co najmniej w 20 pkt na każde 1000 m (badanie nośności podbudowy ugięcie sprężyste) D ; przy projektowaniu i wypadkach wątpliwych (mrozoodporność), przy projektowaniu składu mieszanki i przy każdej zmianie (badanie spoiwa cementu) D ; 1 raz dziennie (badanie właściwości próbek MMA pobranej z wytwórni), co 5 m (badanie równości poprzecznej) D ; kontrola lepiszczy miała być oparta na atestach producenta, przy czym od Wykonawcy wymagano kontroli lepkości emulsji asfaltowej kationowej wg. normy EmA-94 dla każdej dostawy lepiszczy (badanie właściwości lepiszczy) D Przebudowa dk 7 i rozbudowa dk 8. 3940 Zdaniem NIK, badania laboratoryjne są ważnym elementem polityki jakości prowadzonej przez GDDKiA przy udziale Inżyniera Kontraktu, na inwestycji drogowej. Określenie wymaganej przez SST liczby badań kontrolnych dla każdego zadania inwestycyjnego tzw. planu badań, przed rozpoczęciem budowy, powinno umożliwić zaplanowanie pracy laboratorium drogowego oddziału m.in. w zakresie kosztów przeprowadzania badań kontrolnych oraz wymaganej liczby pracowników laboratorium i niezbędnego sprzętu. Na powyższy problem zwróciło uwagę również Biuro Audytu Wewnętrznego GDDKiA w sprawozdaniu ze stycznia 2012 r., dotyczącym Organizacji zadań Wydziału Technologii Laboratorium Drogowego. W części wnioskowej audytu wskazano m.in., że w badanych Oddziałach (Białystok, Katowice, Rzeszów i Warszawa) do Departamentu Technologii GDDKiA, w ramach comiesięcznych monitoringów jakości robót, wysyłane były dane dotyczące liczby i rodzaju przeprowadzonych badań kontrolnych. Oddziały prowadziły zestawienia liczby zleconych badań dla laboratoriów drogowych, natomiast nie posiadają rzetelnych informacji odnośnie badań wykonawcy. W opinii audytorów to Konsultant/nadzór powinien weryfikować liczbę badań wykonawcy wprowadzając ujednolicony system monitoringu obowiązujący także wykonawcę. Istniałaby wtedy możliwość weryfikacji liczby badań wykonawcy i Zamawiającego. Dane takie powinien przedstawić Konsultant/nadzór, zaś Kierownicy Projektów powinni egzekwować od Konsultanta/nadzoru weryfikację, czy wymagany wskaźnik, dotyczący badań kontrolnych, został zrealizowany. W GDDKiA od 2012 r. trwają prace nad stworzeniem wzorcowych dokumentów, w których Konsultant zobowiązany będzie do oszacowania liczby badań wymaganych Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, dla każdego asortymentu robót oraz do uzgodnienia z Zamawiającym jednolitego sposobu liczenia wykonywanych badań i pomiarów. Umożliwi to na bieżąco, w cyklu miesięcznym, monitorowanie rzeczywistego wskaźnika wykonania zleconych badań kontrolnych. Jednakże wprowadzenie jednolitego monitoringu, mającego na celu bieżącą weryfikację realizacji przyjętego wskaźnika badań kontrolnych zlecanych przez Konsultanta, będzie obejmowało tylko projekty nowe, po zatwierdzeniu obecnie uzgadnianych wzorcowych dokumentów przetargowych. Z kontroli NIK wynika, że laboratorium drogowe oddziałów w Katowicach, Łodzi, Warszawie, we Wrocławiu i Zielonej Górze nie opracowało okresowego planu pracy, z uwagi na brak wymogu w tym zakresie. Na przykład: y Laboratorium drogowe Oddziału GDDKiA we Wrocławiu nie sporządzało okresowych planów pracy. Badania były realizowane na zlecenie i w większości miały charakter doraźny. Zlecenia pojawiały się z jednodniowym wyprzedzeniem lub dotyczyły kilku następujących po sobie dni. Dyrektor Oddziału GDDKiA we Wrocławiu stwierdził 52, że aktualnie jest wprowadzany do zapisów warunków kontraktowych (dla nowych realizacji drogowych zadań inwestycyjnych), obowiązek przedstawiania przez wykonawcę harmonogramu wykonywania badań w oparciu o harmonogram budowy. Pozwoli to na stałe wykonywanie harmonogramu (planu) pracy i badań przez laboratorium drogowe oddziału. y Laboratorium drogowe Oddziału GDDKiA w Warszawie wykonywało tylko badania na zlecenie nadzoru inwestorskiego, rejonów lub innych pracowników Oddziału. Zakres wykonywanych badań, nie pozwalał na przebadanie wszystkich materiałów wykorzystywanych w realizacji inwestycji. Zazwyczaj przeprowadzano badania kontrolne: gruntów i geotechniki, betonów i materiałów wiążących, kruszyw, asfaltów i mieszanek mineralno-asfaltowych, diagnostyki nawierzchni. Analiza protokołów pobrania prób (z 2012 r.) do badań laboratoryjnych wykazała, iż protokoły te nie były wypełniane rzetelnie. Nie zawierały wszystkich wymaganych Polską Normą oraz procedurami informacji, np.: kto pobierał próby do badań (lub kto był obecny przy pobieraniu próby), metod pobrania, rodzaju badania oraz materiału, jaki został pobrany. I tak: Dodatkowe wyjaśnienia Dyrektora Oddziału GDDKiA we Wrocławiu pismo z dnia 29 stycznia 2014 r.41 y W GDDKiA Oddział w Łodzi stwierdzono, że protokoły z pobrania próbek nie były wypełniane prawidłowo, ponieważ nie można było ustalić osoby, która tego dokonała lub była obecna, metod pobrania, rodzaju badania oraz materiału, jaki został pobrany. Wymogów wypełniania dokumentów nie przestrzegano również w sytuacji, w której próby pobierane były przez lub w obecności Zamawiającego. Ponadto ustalono, że przy pobieraniu próbek nie było pracownika nadzoru inwestorskiego, a w sytuacji jego absencji również Zamawiającego. W takich przypadkach poboru próby dokonywał przedstawiciel wykonawcy. W świetle powyższego zdaniem NIK, utrudnione jest sprawowanie nadzoru nad prawidłowością pobrania próby, gdyż w oparciu o niepełne dane zawarte w protokołach pobrania prób, nie można ustalić, czy badania i pomiary przeprowadzane były zgodnie z wymaganiami norm. Ponadto, pobieranie próbek bez obecności inspektora nadzoru inwestorskiego/zamawiającego (tj. wyłącznie przez przedstawicieli wykonawcy) może zwiększyć ryzyko wybierania próbek niereprezentatywnych dla danego odcinka lub obiektu lub próbek uprzednio zbadanych i spełniających wymagania specyfikacji technicznych. Ustalono także, że funkcjonujące Laboratorium Drogowe w GDDKiA Oddział w Łodzi, przy realizacji inwestycji budowy autostrady A1, A2 i drogi ekspresowej S8, nie opiniowało technologii stosowanych przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie rozpoznania geologicznego i projektowanej kategorii ruchu oraz nie wydawało opinii w zakresie jakości odbieranych obiektów budowlanych. Mimo wymogu pobierania próbek do badania stali z każdej dostarczonej partii przed jej wbudowaniem stwierdzono, że na Budowie drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy Łódź, odcinek 9 (węzeł Wrocław), od km do km prowadzono badania stali już wbudowanej w obiekty inżynierskie. Natomiast na pozostałych dwóch inwestycjach, tj. Budowa autostrady A1 Toruń Stryków na odc. węzeł Piątek (z węzłem) węzeł Stryków (bez węzła), odcinek 2 (sekcja 3) od km do km oraz odcinek 3 od km do km i Budowa autostrady A2 Stryków Konotopa, odcinek B od km do km ,8, wykonawcy robót budowlanych nie zlecali badania stali wykorzystywanej do wbudowania w obiekty inżynierskie. Stwierdzono także, że wnioski o zatwierdzenie materiałów były mało czytelne, gdyż z ich zapisów nie można ustalić np. daty kolejnych partii cementu, pochodzenia kruszywa, daty dostawy, a także zidentyfikować stali (nie można było ustalić daty zakupu, a także z jakiej partii dostawy pobrano stal do ww. badań). W ocenie NIK, badania stali zbrojeniowej po jej wbudowaniu w obiekty inżynierskie, było działaniem nieracjonalnym i sprzecznym z postanowieniami Polskiej Normy, zobowiązującym do przeprowadzania badań sprawdzających przed jej wbudowaniem. Nieprawidłowości w zakresie procedur poboru próbek, monitoringu liczby badań kontrolnych oraz wykonywania samych badań przez laboratoria GDDKiA, potwierdzone zostały również przez Biuro Audytu Wewnętrznego GDDKiA, które po przeprowadzeniu zadania audytowego pn. Prawidłowość procedur zlecania badań sprawdzających oraz wykorzystania wyników tych badań, w sprawozdaniu z grudnia 2012 r. stwierdziło m.in.: brak monitoringu liczby badań kontrolnych zlecanych przez nadzór (wszystkie oddziały kontrolowane, tj. Białystok, Gdańsk, Kielce, Poznań i Wrocław); pobieranie próbek tylko przez przedstawiciela wykonawcy, bez udziału Wydziału Technologii Laboratorium Drogowe lub nadzoru (Oddział w Poznaniu); brak sporządzania protokołów z poboru próbek (Oddział w Kielcach). Ponadto w sprawozdaniu audytowym wskazano, że w kontrolowanych oddziałach stosowano różne podejścia do określania w SST liczby badań kontrolnych. W zależności od biura projektów, które przygotowało dokumentację STWiORB, wskazywano szczegółową liczbę badań dla poszczególnych rodzajów lub odwoływano się do ogólnych zasad kontroli jakości robót, opisanych w części 6 Wymagania ogólne. 4142 Wyposażenie Laboratoriów Drogowych w sprzęt i urządzenia W okresie przed 2008 r., możliwości badawcze laboratoriów były mocno ograniczone z uwagi na niewielką liczbę zatrudnionych osób oraz wyposażenie nieodpowiadające potrzebom w zakresie przeprowadzania badań. Jedynie 4 laboratoria na 16 funkcjonujących dysponowały lokalami dostosowanymi do ich potrzeb. W 2009 r. zwiększono ilość etatów oraz utworzono 23 laboratoria polowe (niestacjonarne) umożliwiające wykonanie części badań. W okresie przeprowadzono cztery centralne postępowania przetargowe na zakup jednolitego sprzętu laboratoryjnego i trzy postępowania przetargowe na zakup środków transportu, a także rozpoczęto budowę nowych siedzib laboratoriów drogowych. Na powyższe działania wydatkowano kwotę ,2 tys. zł, z czego na zakup sprzętu laboratoryjnego w okresie przeznaczono kwotę ,8 tys. zł, a na zakup środków transportu 4.089,9 tys. zł. Funkcjonujące w oddziałach Wydziały Technologii Laboratoria Drogowe nie zostały odpowiednio przygotowane, pod względem kadrowym i sprzętowym, do przeprowadzania badań i kontroli jakości wykonywanych robót oraz zastosowanych materiałów budowlanych. Ograniczone możliwości wykonywania przez laboratoria drogowe badań przewidzianych w SST, nie pozwalały Inżynierom Kontraktów na przeprowadzanie wszystkich rodzajów badań kontrolnych. Jeżeli dany rodzaj badań nie był wykonywany przez laboratoria drogowe oddziałów, badania takie mogły zostać zlecone laboratoriom zewnętrznym. I tak: y W GDDKiA Oddział w Łodzi stwierdzono niewystarczającą liczbę personelu laboratorium drogowego, co uniemożliwiło wykonanie części badań kontrolnych zleconych przez Inżyniera Kontraktu. Laboratorium drogowe z powodu braku sprzętu oraz kadry z odpowiednimi specjalistycznymi kwalifikacjami, nie wykonywało następujących badań: struktury rozmieszczenia porów powietrza w stwardniałym betonie (np. betonie wbudowanym w obiekty, w nawierzchnię betonową), grubości powłok na elementach stalowych, geologicznych i geotechnicznych poniżej 2 m, badań materiałów: stali, elementów kanalizacji, wypełniania ekranów akustycznych, materiałów izolacyjnych stosowanych na obiektach mostowych, poręczy, barier energochłonnych, przepustów z blachy i tworzyw sztucznych, dylatacji mostowych, dodatków chemicznych dodawanych do betonów i mieszanek asfaltowych, specjalistycznych badań cementu i asfaltu, petrografii kruszyw, żywic, grubości powłok ocynku i farb. Laboratorium drogowe nie wykonywało również badań doraźnych oraz części zlecanych przez Inżyniera Kontraktu badań kontrolnych. W trakcie kontroli Dyrektor Oddziału wyjaśniła, że nie możemy podać dokładnej ilości badań niewykonywanych, wśród zlecanych, gdyż należy przejrzeć około 5 tys. zleceń. Szacujemy, że nie wykonano: ok. 3% badań kontrolnych (w odniesieniu do zleconych) w zakresie robót ziemnych i wzmocnień podłoży oraz około 2% badań kontrolnych (w odniesieniu do zleconych) w zakresie robót betonowych. Badania kontrolne nie były zlecane instytucjom zewnętrznym. W trakcie kontroli NIK nie okazano dokumentów potwierdzających, czy i w jaki sposób sprawowany był nadzór nad pracą laboratorium drogowego. Z chwilą spiętrzenia się obowiązków z tytułu badań kontrolnych na nowych kontraktach, w 2011 r. Oddział skierował pismo do GDDKiA o wyrażenie zgody na zaprzestanie badań na odc. C autostrady A2, a z dniem 30 kwietnia 2011 r. zwrócono się do Oddziału we Wrocławiu o pomoc w wykonywaniu badań na drodze ekspresowej S8. y W okresie objętym kontrolą, Laboratorium Drogowe GDDKiA Oddział w Warszawie nie posiadało sprzętu 53 do wykonywania badań określonych w SST kontrolowanych inwestycji, takich jak: widzialność w dzień i w nocy, wskaźnik szorstkości, lico i typ znaku współczynnika chromatyczności i beta, odporność na poślizg (przebudowa drogi krajowej nr 2); odporność nasyconego gruntu, zawartość jonów chlorkowych i siarczanowych, oraz kąt tarcia wewnętrznego. Nie wypracowano systemowego rozwiązania mającego na celu realizację badań kontroli jakości użytych materiałów i wykonanych robót zlecanych przez Inżyniera Kontraktu, w przypadku braku właściwego sprzętu w laboratorium drogowym W posiadaniu Laboratorium Drogowego nie było: retroreflektometru, wahadła angielskiego, aparatury do pomiaru iluminacji np. mini Scan EZ 4500L, SRT-3, aparatu do badania rezystywności gruntu, pracowni chemicznej.43 y Do 2010 r., Laboratorium Drogowe GDDKiA Oddział we Wrocławiu nie wykonywało badań równości podłużnej i poprzecznej wskaźnik IRI za pomocą profilografu laserowego. Nie wykonywano również badań nośności konstrukcji nawierzchni za pomocą aparatu FWD, badań koleinowania, mieszanek mineralno-asfaltowych w dużym koleinomierzu i belce czteropunktowej, badań ścieralności kruszywa PSV, badań tzw. zgorzeli słonecznej kruszywa, wierceń w podłożu oraz badań konstrukcji nawierzchni do głębokości większej niż 5,0 m. Po dokonaniu zakupu urządzeń do przeprowadzania tych badań, były one przez laboratorium drogowe wykonywane. y Laboratorium Drogowe GDDKiA Oddziału w Bydgoszczy w pełnym wymiarze przygotowane było do badań i kontroli jakości dopiero od połowy 2012 r., kiedy to oddano do użytku nowe i w pełni nowoczesne laboratorium. Poprzednio siedziba laboratorium znajdowała się w niewielkim budynku magazynowo-biurowym i była niewystarczająca dla coraz nowocześniejszych technologii i urządzeń stosowanych w badaniach jakości dróg oraz skali inwestycji drogowych prowadzonych przez Oddział GDDKiA. Zakresy badań wykonywane w laboratorium obejmowały wszystkie badania podstawowe. Z kontroli NIK wynika, że laboratoria drogowe w 3 oddziałach nie prowadziły, m.in. badań geologicznych (dla wierceń głębokich), własności przeciwpoślizgowych nawierzchni 54, materiałów budowlanych, a także równości poprzecznej nawierzchni. I tak: y Na etapie odbioru dokumentacji od projektanta, laboratorium drogowe GDDKiA Oddział w Krakowie nie prowadziło badań geotechnicznych podłoża budowli gruntowych, nie miało uprawnień do wierceń głębokich, nie wykonywało również badań stali (wykonywały je laboratoria zewnętrzne). y Laboratorium drogowe GDDKiA Oddział w Katowicach nie wykonywało części badań dla inwestycji drogowej, takich jak badania: stali zbrojeniowej, geologiczne, chemiczne, jakości spawów, własności przeciwpoślizgowych nawierzchni oraz równości poprzecznej nawierzchni. Niewykonywane przez laboratorium badania oraz badania rozjemcze, realizowały laboratoria zewnętrzne. y Laboratorium drogowe GDDKiA Oddział w Zielonej Górze, z uwagi na braki sprzętowe, nie wykonywało wszystkich wymaganych w budownictwie drogowym badań takich jak np.: głębokie odwierty (powyżej 2 3 m). Nie wykonywało także badań: spoinowania, stali i geosyntetyków. Badania w tym zakresie Oddział zleca firmom zewnętrznym. Laboratorium nie posiadało akredytacji na prowadzone badania i okresowych planów pracy. W trakcie opracowywania była księga jakości laboratorium 55, wymagana jako jeden z elementów do audytu Polskiego Centrum Akredytacji. Akredytacja laboratoriów drogowych Akredytacja, zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17000:2006 jest to atestacja przez stronę trzecią, dotycząca jednostki oceniającej zgodność, służąca formalnemu wykazaniu jej kompetencji do wykonywania określonych zadań w zakresie oceny zgodności. Akredytację należy rozumieć jako formalne uznanie przez upoważnioną jednostkę akredytującą (Polskie Centrum Akredytacji) kompetencji laboratoriów do wykonywania określonych działań. W okresie objętym kontrolą żaden z 16 Wydziałów Technologii Laboratoria Drogowe oddziałów GDDKiA nie posiadał akredytacji. Departamentowi Technologii w 2012 r. wyznaczono cel w postaci akredytacji laboratoriów drogowych, a w roku 2013 zwiększenia skuteczności i efektywności procesu akredytacji metod badawczych w GDDKiA. Z kontroli NIK wynika, że do 2010 r. większość laboratoriów drogowych oddziałów GDDKiA było niedostatecznie wyposażonych w sprzęt i urządzenia do prowadzenia badań. Dzięki przeprowadzonym centralnie przetargom, doposażono laboratoria drogowe w jednolity sprzęt, zgodny z nowymi europejskimi normami. Od 2012 r. Wydziały Technologii Laboratoria Drogowe były w stanie wykonać wszystkie standardowe badania przewidziane STWiORB. Z uwagi na ograniczenia środków finansowych, w 2014 r. przewidywane jest utworzenie zespołów do badań chemicznych w pięciu wiodących laboratoriach. 54 Pomiar głębokości makrostruktury oraz współczynnika tarcia. 55 Zgodnie z Polską Normą z grudnia 2005 r. PN-EN ISO/IEC Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorujących. 4344 Ustalono, że oprócz doposażenia w sprzęt pomiarowy i dostosowanie pomieszczeń i budynków laboratoryjnych, przygotowano i złożono w okresie od listopada 2012 r. do listopada 2013 r. 14 wniosków o akredytację laboratoriów. W przypadku 2 pozostałych laboratoriów, tj. w Katowicach i Zielonej Górze (zgodnie z harmonogramem akredytacji Wydziałów Technologii Laboratoriów Drogowych GDDKiA) wnioski mają być złożone do końca grudnia 2013 r. Spowodowane to było niezakończeniem budowy nowych siedzib dla tych laboratoriów. I tak np: y Laboratorium Drogowe GDDKiA Oddział w Warszawie nie posiadało akredytacji w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 56. Wniosek o stosowną akredytację złożony został przez Oddział, do Polskiego Centrum Akredytacji, w dniu 28 czerwca 2013 r. W ramach procedury akredytacyjnej, opracowana została Księga Jakości Wydziału Technologii Laboratorium Drogowego oraz Polityka Jakości, zatwierdzona przez Dyrektora Oddziału w czerwcu 2013 r. y W dniu 27 czerwca 2013 r., GDDKiA Oddział w Bydgoszczy złożyła wniosek do Polskiego Centrum Akredytacji o uzyskanie akredytacji dla laboratorium drogowego. Przewiduje się, że proces akredytacji powinien zakończyć się w czerwcu 2014 r. Nieposiadanie akredytacji przez wszystkie Laboratoria Drogowe oddziałów GDDKiA powodowało, że spory z wykonawcami dotyczące jakość zastosowanych materiałów lub wykonanych robót rozstrzygane były przez laboratoria rozjemcze. Skutkowało to ponoszeniem dodatkowych kosztów, zakłóceniami w rytmicznej realizacji zadań oraz wydłużeniem czasu niezbędnego do ustalenia, czy zastosowane materiały lub wykonane roboty spełniały wymagania określone w SST. Na przykład: y W Oddziale GDDKiA w Krakowie, w trakcie realizacji Zadania nr 1 57 powstał spór dotyczący jakości mieszanki mineralno-asfaltowej wbudowanej na łącznicy CŁ1. Laboratorium drogowe Oddziału stwierdziło, iż otrzymane wyniki badań mieszanki wbudowanej na łącznicy CŁ1 są nie w pełni zgodne z zatwierdzoną recepturą. Strony uzgodniły, że rozwiązanie sporu nastąpi w oparciu o wyniki badań uzyskanych przez zewnętrzne laboratorium rozjemcze Politechniki Krakowskiej (Instytut Inżynierii Drogowej i Kolejowej na Wydziale Inżynierii Lądowej). Badanie przeprowadzone przez laboratorium rozjemcze wykazało, że wynik zawartości asfaltu i skład mieszanki mineralnej były prawidłowe. Tym samym potwierdzono prawidłowość badań wykonawcy, którego laboratorium posiadało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji Monitorowanie przebiegu zadań inwestycyjnych W latach r., Centrala GDDKiA nie prowadziła monitoringu jakości robót i nie egzekwowała przekazywania informacji o liczbie badań przeprowadzonych przez Laboratoria Drogowe (funkcjonujące w formule gospodarstw pomocniczych przy oddziałach GDDKiA) i uzyskanych wynikach. Przed 2010 r., nadzór nad jakością robót (wykonanych w ramach kontraktów) realizowany były głównie przez oddziały GDDKiA oraz w ramach regulaminowych obowiązków przez merytoryczne wydziały Centrali GDDKiA. Działania mające na celu wprowadzenie w GDDKiA i w jej oddziałach monitoringu jakości robót podjęto w 2010 r. Wprowadzono również (od stycznia 2010 r.) obowiązek opracowywania przez Laboratoria Drogowe oddziałów GDDKiA miesięcznych sprawozdań z wykonanych badań jakości i przekazywania ich w formie elektronicznej i papierowej do Departamentu Technologii. Celem monitoringu było wychwycenie w czasie realizacji inwestycji nieprawidłowości, związanych ze stosowaniem niewłaściwych materiałów, sprzętu, niewłaściwych technologii oraz trudnościami wykonawców z prawidłowym wykonaniem zadań. Od marca do września 2010 r., do Centrali GDDKiA przekazano niepełne dane dot. liczby badań kontrolnych. Za okres ten, Centrala GDDKiA, posiada dane o łącznej liczbie badań (próbek), które nie spełniły wymagań oraz o łącznej liczbie badań przeprowadzonych wyłącznie dla tych zadań, na których wystąpiły przypadki badań nie spełniających wymagań Dz. U. z 2010 r., Nr 138, poz. 935 ze zm. 57 Budowę drogi krajowej Trasy Nowohuckiej w Krakowie o docelowych parametrach drogi ekspresowej na odcinku od węzła Bieżanów do węzła Christo Botewa.45 Pełne dane monitoringu jakości robót zebrane na postawie badań przeprowadzonych przez Wydziały Technologii Laboratoria Drogowe oddziałów uzyskiwano począwszy od stycznia 2011 r. Wykres nr 6 Monitoring jakości robót drogowych (drogi oddane do użytku w latach ) km 717,04 409,04 424,94 334,4 245,2 50, r r r r r r. (I półrocze) 833,98 km 38,2% Brak monitoringu 334,4 km 15,3% Niepełny monitoring 1012,97 km 46,5% Pełny monitoring Źródło: Kontrola NIK. Departament Technologii, na etapie realizacji inwestycji, prowadził monitoring zapewnienia jakości robót budowlanych na podstawie miesięcznych sprawozdań składanych przez dyrektorów oddziałów. Pierwsze wytyczne dotyczące sprawozdań i prowadzenia Monitoringu Jakości Robót (MJR), przekazano Kierownikom Laboratoriów w styczniu 2010 r., a jednolite ogólne zasady prowadzenia w GDDKiA monitoringu przekazano dopiero po trzech latach tj. w marcu 2013 r. Dyrektorzy oddziałów przesyłali do centrali GDDKiA miesięczne sprawozdania z zakresu monitoringu jakości wykonanych robót budowlanych. Sprawozdania przesyłane były terminowo, z wyjątkiem stwierdzonych pojedynczych przypadków kilkudniowych opóźnień. Na podstawie otrzymanych wyników badań laboratoryjnych, Departament Technologii sporządzał miesięczne zbiorcze raporty z monitoringu jakości robót drogowych. Roczne raporty nie były sporządzane. Brak opracowania zasad systemu monitoringu przed 2010 r. sprawił, że inwestycje drogowe zrealizowane w latach , o łącznej długości 833,9 km, co stanowiło 38,2% długości dróg oddanych do ruchu w latach (I półrocze)58, nie były objęte monitoringiem jakości robót. W ramach prowadzonego monitoringu, także Departament Realizacji Inwestycji (na etapie realizacji inwestycji), otrzymywał: raporty miesięczne Inżynierów Kontraktu akceptowane przez Kierowników Projektu, protokoły z Rad Budowy, zestawienia dotyczące stanu realizacji budowy dróg, które były przekazywane przez Kierowników Projektów do centrali GDDKiA w odstępach tygodniowych oraz powiadomienia o okolicznościach mających wpływ na realizację kontraktu. 58 W 2008 r. oddano do ruchu 409,0 km dróg i w 2009 r. 424,9 km dróg. 45 Pokazać jeszcze
WICEPREZES Warszawa, dnia 27 września 2007 r. NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI P/07/067 KKT-41003-4/07 Marek Zająkała Pan Zbigniew Kotlarek Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Bardziej szczegółowo REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne
Załącznik do uchwały Nr CCLXX/5559/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE I. Postanowienia wstępne 1. 1. Bardziej szczegółowo PODSTAWOWE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU
Załącznik nr 7 do WZ PODSTAWOWE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU Inżynier Kontraktu w ramach obowiązującej ceny ryczałtowej, zobowiązuje się do działania z najwyższą starannością, zgodnie z zapisami umowy, Bardziej szczegółowo Dotyczy: przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/JRP/136/2015.
MAO/JRP/138/15 Katowice, dnia 24.02.2015r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/JRP/136/2015. W związku z pytaniami wykonawców wyjaśniamy: Pytanie nr 1 Ponieważ w Prawie budowlanym nie Bardziej szczegółowo Aleksander Krupa IPB. OGÓLNE WARUNKI UMOWY o prace projektowe w zamówieniach publicznych
1 Aleksander Krupa IPB OGÓLNE WARUNKI UMOWY o prace projektowe w zamówieniach publicznych 2 Obserwowane mankamenty w zamówieniach o prace projektowe, między innymi, to: nieprecyzyjne i nieprawidłowe określanie Bardziej szczegółowo Założenia i cele utworzenia Forum Inwestycyjnego. Warszawa, styczeń 2013 r.
Założenia i cele utworzenia Forum Inwestycyjnego Warszawa, styczeń 2013 r. Przesłanki do utworzenia Forum Inwestycyjnego PKP Polskie Linie Kolejowe współpracują z ponad 14 tysiącami kontrahentów, głównymi Bardziej szczegółowo Wystąpienie pokontrolne. Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 w Krakowie Przedmiot kontroli
BK-02.0914-2/09 Kraków, dnia Pan Józef Osuch Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 2 Al. Skrzyneckiego 12 Kraków Wystąpienie pokontrolne Podmiot kontrolowany Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 w Krakowie Bardziej szczegółowo Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20
Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie Karty audytu wewnętrznego w Ministerstwie Spraw Bardziej szczegółowo WSPARCIE BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH W OBSZARZE DROGOWNICTWA ZAŁOŻENIA WSPÓLNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
WSPARCIE BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH W OBSZARZE DROGOWNICTWA ZAŁOŻENIA WSPÓLNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Cel RID Zrealizowanie i wdrożenie wyników projektów badawczych z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 55/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku
Zarządzenie Nr 55/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego Zespołu Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Bardziej szczegółowo Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r.
DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie Karty Bardziej szczegółowo Współpraca. Wykonawca Inżynier Kontraktu Zamawiający (Kierownik Projektu Unijnego) ZARZĄDZANIE PROJEKTEM INWESTYCYJNYM
Współpraca Wykonawca Inżynier Kontraktu Zamawiający (Kierownik Projektu Unijnego) ZARZĄDZANIE PROJEKTEM INWESTYCYJNYM W RAMACH POIiŚ NA PRZYKŁADZIE POLECENIA ZMIANY Budowa drogi ekspresowej S7 Odcinek Bardziej szczegółowo REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ działającej przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
ZAŁĄCZNIK 1 do Zarządzenia nr WO.0220.10.12 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 21 czerwca 2012 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ działającej przy Komendzie Wojewódzkiej Bardziej szczegółowo Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 14.000 euro netto, w Starostwie Powiatowym w Elblągu
Załącznik do Zarządzenia Nr.. Starosty Elbląskiego z dnia Regulamin udzielania 1 Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Kierowniku Zamawiającego należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu w Elblągu; Bardziej szczegółowo Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Realizacja projektów drogowych w Polsce
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Realizacja projektów drogowych w Polsce Warszawa, Listopad 2013 r. BUDUJ W POLSCE Podstawowym otoczeniem procesu rozwoju infrastruktury drogowej są regulacje Bardziej szczegółowo Dobre praktyki w leśnictwie strategia prewencji
Dobre praktyki w leśnictwie strategia prewencji Dotychczasowe doświadczenia wynikające z prowadzonych przez PIP działań kontrolnonadzorczych wskazują na konieczność podjęcia działań prewencyjnych w leśnictwie. Bardziej szczegółowo Warszawa, 30 marca 2011 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie. Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, 30 marca 2011 r. P/10/114 LWA-4100-08-03/2011 Tekst jednolity Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 Bardziej szczegółowo REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3 z dnia 20.10.214r REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Bardziej szczegółowo Warszawa, 11 grudnia 2013 r.
Warszawa, 11 grudnia 2013 r. Fakty perspektywa 2007-2013 Zadania postawione przed GDDKiA Znacząca poprawa stanu krajowej infrastruktury drogowej poprzez nowe inwestycje Efektywne wykorzystanie środków Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl Kraków: Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji Bardziej szczegółowo I. Postanowienia ogólne.
PROCEDURY KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 291/11 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 15.03.2011 r. I. Postanowienia ogólne. 1 Procedura kontroli zarządczej została opracowana na podstawie Bardziej szczegółowo Inwestycje wieloletnie i programy wieloletnie
72 BSiE Alicja Młynarska Wichtowska Informacja BSiE nr 822 (IP 96G) Inwestycje wieloletnie i programy wieloletnie A. Inwestycje wieloletnie i programy wieloletnie w świetle obowiązujących przepisów Z budżetu Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku
ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Na podstawie art. Bardziej szczegółowo System Kontroli Wewnętrznej w Banku BPH S.A.
System Kontroli Wewnętrznej w Banku BPH S.A. Cel i elementy systemu kontroli wewnętrznej 1. System kontroli wewnętrznej umożliwia sprawowanie nadzoru nad działalnością Banku. System kontroli wewnętrznej Bardziej szczegółowo Umowa Nr... o pełnienie funkcji Inwestora zastępczego
Umowa Nr... o pełnienie funkcji Inwestora zastępczego Załącznik nr 7 zawarta w dniu w Chybiu pomiędzy: Gminą Chybie z siedzibą ul. Bielska 78, 43-520 Chybie (NIP 548-261-43-34) zwaną dalej Zamawiającym, Bardziej szczegółowo KAP 4100-03-02-2013/01 P/13/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
KAP 4100-03-02-2013/01 P/13/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/003 Wykonanie przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów Bardziej szczegółowo LBI-4101-03-06/2013 P/13/169 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LBI-4101-03-06/2013 P/13/169 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej Bardziej szczegółowo Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Załącznik do zarządzenia Rektora UŚ nr 38 z dnia 28 lutego 2012 r. Uniwersytet Śląski w Katowicach Zatwierdzam: Rektor Uniwersytetu Śląskiego Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Katowice, Bardziej szczegółowo NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi
NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi Łódź, dnia grudnia 2011 r. LLO-4101-18-06/2011 P/11/002 Pan Janusz MICHALAK Starosta Łowicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia Bardziej szczegółowo Audytor bezpieczeństwa ruchu drogowego
Informacja o zawodzie Audytor bezpieczeństwa ruchu drogowego Tarnów, luty 2012 r. Audytor bezpieczeństwa ruchu drogowego to nowy zawód, który pojawił się w Polsce. Jego powstanie wymusiły wymogi unijne, Bardziej szczegółowo Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2013
UMOWA NR... 2013 Zawarta w dniu... 2013 r. pomiędzy: MARENGO IT sp. z o.o., ul. Wagonowa 5-7, 53-609 Wrocław, NIP: 8961515962, REGON: 021474635 Zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:.. a......... Bardziej szczegółowo ZARZĄDZANIAĄ BEZPIECZEŃSTWEM NA DROGACH KRAJOWYCH W POLSCE. JACEK GACPARSKI Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
WDRAŻANIE METOD ZARZĄDZANIAĄ BEZPIECZEŃSTWEM INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA DROGACH KRAJOWYCH W POLSCE JACEK GACPARSKI Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad PLAN PREZENTACJI informacje o dyrektywie Bardziej szczegółowo Zarządzenie Dyrektora GZEASiP nr 2/2014 z dnia 16 maja 2014r.
Zarządzenie Dyrektora GZEASiP nr 2/2014 z dnia 16 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Na Bardziej szczegółowo REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 30 0000 EURO W MIEJSKIM ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PILE.
REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 30 0000 EURO W MIEJSKIM ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PILE. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady i tryb udzielania w Miejskim Zakładzie Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE Nr 33/12 WÓJTA GMINY GŁUSK z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Głusk
ZARZĄDZENIE Nr 33/12 WÓJTA GMINY GŁUSK z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Głusk Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Bardziej szczegółowo KBF-4114-02-07/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
KBF-4114-02-07/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana I/13/001 Prawidłowość postępowań Bardziej szczegółowo PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Zamówienia publiczne Omówienie zakresu błędów odnotowanych w odniesieniu do Zamówień Publicznych w ramach działań Bardziej szczegółowo KGP 4114-004-05/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
KGP 4114-004-05/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki Bardziej szczegółowo Sprawozdanie z działalności kontrolnej. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2009 roku * )
Zatwierdzam Warszawa dnia.02.2010 r. Sprawozdanie z działalności kontrolnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2009 roku * ) WPROWADZENIE Działalność kontrolna w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Bardziej szczegółowo LWA 4113-01-01/2013 D/13/504 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
KSI-4111-01-07/2012 K/12/001 Warszawa, dnia 10 grudnia 2012 r. Pan Krzysztof Chojniak Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia Bardziej szczegółowo STOWARZYSZENIE CZŁOWIEK I PRZYRODA
STOWARZYSZENIE CZŁOWIEK I PRZYRODA Krzywe 62B, 16-402 Suwałki tel./fax: 87 569 10 28 www.czlowiekiprzyroda.eu e-mail: stowcip@gmail.com Krzywe, 11 maja 2014 Stowarzyszenie Człowiek i Przyroda ogłasza konkurs Bardziej szczegółowo ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa
Dziennik Ustaw Nr 238 16193 Poz. 1579 1579 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa Na podstawie art. 134 Bardziej szczegółowo OCENA SKUTKÓW REGULACJI
Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej Bardziej szczegółowo Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r.
Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 51 ZARZĄ DZENIE NR 49 MINISTRA FINANSÓW z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie kontroli zarządczej Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Bardziej szczegółowo Zamawiający: Powiat Strzyżowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Strzyżowie.
IP 3422-18/10 Strzyżów, 08-12-2010 r... Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej zadania: Likwidacja Bardziej szczegółowo LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE Nr O ~ /2014 WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 11 stycznia 2014 roku
ZARZĄDZENIE Nr O ~ /2014 WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 11 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu zapewnienia jakości działalności kontrolnej prowadzonej przez pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Bardziej szczegółowo REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA. 1. Celem przeprowadzania audytu wewnętrznego jest usprawnianie funkcjonowania NFZ.
Zał. do zarządzenia Prezesa NFZ Nr 6 /2006 z dnia 5 września 2006 r. REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA I. Ogólne zasady i cele audytu wewnętrznego 1. Celem przeprowadzania audytu Bardziej szczegółowo GMINA MIEROSZÓW 58 350 MIEROSZÓW, PL. NIEPODLEGŁOŚCI 1 e-mail: urzad@mieroszow.pl tel.: 0 74 84 94 300, fax: 0 74 84 94 323
GMINA MIEROSZÓW 58 350 MIEROSZÓW, PL. NIEPODLEGŁOŚCI 1 e-mail: urzad@mieroszow.pl tel.: 0 74 84 94 300, fax: 0 74 84 94 323 GPIiOŚ.271.21.2015 Mieroszów, dnia 27.07.2015 r. Zapytanie ofertowe Nadzór inwestorski Bardziej szczegółowo Załącznik nr 6. Umowa Nr - projekt
Załącznik nr 6 Umowa Nr - projekt Zawarta w dniu...2011 r. w Strzyżowie pomiędzy: Powiatem Strzyżowskim z siedzibą przy ul. Przecławczyka 15, 38 100 Strzyżów, telefaks (017) 27 65000, REGON 690581399, Bardziej szczegółowo FORMULARZ OFERTOWY. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:...... Zarejestrowany adres Wykonawcy :....Adres do korespondencji:... Numer telefonu :...
Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Wykonawca* : Zarejestrowana nazwa Zarejestrowany adres Wykonawcy : Adres do korespondencji: Numer telefonu : Numer faxu : NIP : Nr konta bankowego: * w przypadku Bardziej szczegółowo Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu Poznań, dnia 29 czerwca 2010 r. LPO-4101-03-03/2010 P/10/061 Pan Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia Bardziej szczegółowo Numer ogłoszenia: 845-2010; data zamieszczenia: 04.01.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU roboty budowlane
Numer ogłoszenia: 845-2010; data zamieszczenia: 04.01.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Bardziej szczegółowo VI FORUM Polskiego Kongresu Drogowego Warszawa, 22 Października 2012 Alokacja ryzyka w projektach drogowych: dobre i złe praktyki
VI FORUM Polskiego Kongresu Drogowego Warszawa, 22 Października 2012 Alokacja ryzyka w projektach drogowych: dobre i złe praktyki Przemysław Borkowski Uniwersytet Gdański Alokacji ryzyka w projektach infrastrukturalnych Bardziej szczegółowo Przygotowanie Wniosku o Dofinansowanie pod kątem wymagań procedur zawierania umów Podtytuł prezentacji
Przygotowanie Wniosku o Dofinansowanie pod kątem wymagań procedur zawierania umów Podtytuł prezentacji Marta Woźniak Piotr Zajączkowski Warszawa, 8 października 2015 r. ZAGADNIENIA PRZEDSTAWIONE W PREZENTACJI: Bardziej szczegółowo Szczegółowy zakres obowiązków Inżyniera Kontraktu (załącznik nr 1 do umowy)
Załącznik nr 4a do SIWZ Szczegółowy zakres obowiązków Inżyniera Kontraktu (załącznik nr 1 do umowy) 1. Inżynier Kontraktu będzie pełnić swe obowiązki w oparciu o umowę zawartą z Zamawiającym, oraz polskim Bardziej szczegółowo OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Załącznik nr 1 do umowy nr MOK.WID.C/MOK/V/P1/31/I-./272- /2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 271 przy ul. Bardziej szczegółowo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
PREZES NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI Krzysztof Kwiatkowski LWA-4100-001-02/2014 P/14/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Bardziej szczegółowo Kompleksowe zarządzanie projektem inwestycyjnym
P R O J E C T & C O N S T R U C T I O N M A N A G E M E N T Kompleksowe zarządzanie projektem inwestycyjnym J e ś l i p r i o r y t e t y K l i e n t ó w n i e są naszymi p r i o r y t e t a m i, n i e Bardziej szczegółowo RAPORT Z AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY TRĄBKI WIELKIE
RAPORT Z AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY TRĄBKI WIELKIE NA DZIEŃ 1.10.2012 r. 1. Nazwa jednostki. Urząd Gminy Trąbki Wielkie w myśl art. 9 oraz art. 274 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Bardziej szczegółowo Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19 /11. Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach z dnia r.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19 /11 Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach z dnia 12.04.2011r. W sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Suwałkach. Bardziej szczegółowo REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL.
REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl. zwany dalej Zarządem jest jednostką organizacyjną nie posiadającą Bardziej szczegółowo Załącznik nr 4 do Zarządzenia Dyrektora nr 15/2010 z dnia 8 marca 2010 r.
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Dyrektora nr 15/2010 z dnia 8 marca 2010 r. Instrukcja dokonywania samooceny oraz sporządzania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej nr 4 im. Kawalerów Bardziej szczegółowo STOWARZYSZENIE CZŁOWIEK I PRZYRODA
STOWARZYSZENIE CZŁOWIEK I PRZYRODA Krzywe 62B, 16-402 Suwałki tel./fax: 87 569 10 28 www.czlowiekiprzyroda.eu e-mail: stowcip@gmail.com Krzywe, 30 lipca 2015 Stowarzyszenie Człowiek i Przyroda ogłasza Bardziej szczegółowo Uczestnicy postępowania/strona www
Sygnatura postępowania: BZP/39/DLA/2015 BGK^ BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa/fó.lipiec 2015 r. Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa Biuro Zamówień Publicznych Bardziej szczegółowo Usługi doradztwa prawnego dla Centrum Usług Wspólnych
Usługi doradztwa prawnego dla Centrum Usług Wspólnych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dotyczy postępowania prowadzonego zgodnie z art. 5a ust. 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych I: Bardziej szczegółowo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Gorzów Wlkp., dnia 19 sierpnia 2015 roku WOJEWODA LUBUSKI Katarzyna Osos PER-I.431.18.2015.KSko Pan Wiesław Czyczerski Burmistrz Zbąszynka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Bardziej szczegółowo DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 listopada 2013 r. Pozycja 43 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1)
DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 6 listopada 2013 r. Pozycja 43 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 30 października 2013 r. w sprawie Bardziej szczegółowo SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA RZECZ FUNDACJI KRZYŻOWA DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO NALEŻY:
Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA RZECZ FUNDACJI KRZYŻOWA DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO NALEŻY: 1. W okresie poprzedzającym realizację budowy należy: - Bardziej szczegółowo Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie Olsztyn, dnia 30 grudnia 2011 r. LOL-4101-22-01/2011; P/11/022 Pan Marian Podziewski Wojewoda Warmińsko-Mazurski Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. Bardziej szczegółowo Kontrola na zakończenie realizacji projektu POIiŚ
Kontrola na zakończenie realizacji projektu POIiŚ Ewelina Kaatz-Drzeżdżon Zespół ds. Funduszy Europejskich WFOŚiGW w Gdańsku Gdynia, 17 grudnia 2012 r. Kontrole projektu Umowa o dofinansowanie Wytyczne Bardziej szczegółowo DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38
DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 29 września 2014 r. w sprawie Karty Bardziej szczegółowo Międzynarodowe Procedury Organizacji Inwestycji według FIDIC
Wrocław, 15.06.2015 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych Międzynarodowe Procedury Organizacji Inwestycji według FIDIC edycja 17 organizowanych przez Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Bardziej szczegółowo Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 98/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 24 lipca 2015 r.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 98/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 24 lipca 2015 r. PROCEDURA POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWANYCH W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU Bardziej szczegółowo Instrukcja sporz dzania Harmonogramu Realizacji Projektu dla przedsi wzi w ramach projektów dofinansowywanych ze
Instrukcja sporządzania Harmonogramu Realizacji Projektu dla przedsięwzięć w ramach projektów dofinansowywanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytetowa IV I. W zależności Bardziej szczegółowo UMOWA NR :... REGON.., NIP..,
Numer sprawy: FZP.ZP.271.3.2015 Załącznik Nr 10 do SIWZ UMOWA NR :.. Zawarta w dniu.. w Kawęczynie pomiędzy: Gminą Kawęczyn Reprezentowaną przez: 1. Jana Nowaka Wójt Gminy Kawęczyn, 2. przy kontrasygnacie Bardziej szczegółowo Innowacje i nowoczesne rozwiązania. w inwestycjach drogowych GDDKiA
Innowacje i nowoczesne rozwiązania w inwestycjach drogowych GDDKiA Tomasz Rudnicki p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Kielce 13 maja 2015 r. Innowacje innovare czyli "tworzenie czegoś Bardziej szczegółowo NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach
NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 2 lipca 2010 r. LKA-4101-03-02/2010/P/10/061 Pan Bogusław Śmigielski Marszałek Województwa Śląskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r.
Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Na Bardziej szczegółowo Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej. Wójt Gminy Biesiekierz
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Wójta Gminy Biesiekierz za rok 2013 Dział I Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. Bardziej szczegółowo SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczecinek.pl Szczecinek: Budowa ulic na osiedlu Raciborki w Szczecinku - etap I Numer ogłoszenia: Bardziej szczegółowo Do głównych zadań Koordynatora Merytorycznego należy:
Regulamin Zarządzania i Realizacji Projektu w kontekście ogólnych zasad zarządzania Projektami z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach oraz Bardziej szczegółowo REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45 052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr.- 77 453-86 - 36, 37 Tel/Fax 77 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl NKO-401/19/2/11 Opole, dnia 21 października 2011 r. Pan Bardziej szczegółowo Znak sprawy: ZP.BU.1.2014 Kunów 25.11.2014
Znak sprawy: ZP.BU.1.2014 Kunów 25.11.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zakład Gospodarki Komunalno Mieszkaniowej w Kunowie, ul. Partyzantów 47, 27-415 Kunów działając jako Zamawiający zaprasza do składania ofert Bardziej szczegółowo Instrukcja Audytu Wewnętrznego
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.149.2015 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 08.07.2015 Karta audytu wewnętrznego 1. Karta audytu wewnętrznego określa: cel oraz zakres audytu wewnętrznego; zakres niezależności Bardziej szczegółowo REGULAMIN WYKONYWANIA KONTROLI W PODMIOTACH, Z KTÓRYMI PLUS BANK S.A. ZAWARŁ UMOWY OUTSOURCINGU
REGULAMIN WYKONYWANIA KONTROLI W PODMIOTACH, Z KTÓRYMI PLUS BANK S.A. ZAWARŁ UMOWY OUTSOURCINGU SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I... 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II... 6 KONTROLA INSTYTUCJONALNA PROWADZONA Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zst.suwalki.pl
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zst.suwalki.pl Suwałki: 1. Przedmiotem zamówienia jest wybór kadry do realizacji projektu pn. Bardziej szczegółowo Samoocena Kontroli Zarządczej jako narzędzie służące poprawie funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego m.st. Warszawy
Samoocena Kontroli Zarządczej jako narzędzie służące poprawie funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego m.st. Warszawy Biuro Audytu Wewnętrznego Urzędu m.st. Warszawy Podstawy prawne funkcjonowania Bardziej szczegółowo ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/TWDP/POKL2013
Białystok,08 marca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/TWDP/POKL2013 Zapytanie przeprowadzane jest w trybie rozeznania rynku, zgodnie z zasadami kwalifikowalności wydatków w ramach POKL W związku z realizacją Bardziej szczegółowo Dyrektora - Janusza Marciniaka przy kontrasygnacie Głównego Księgowego - Stanisława Suchowackiego
Zał. nr 3 UMOWA NR Mp /.. /. zawarta w dniu... w Zielonej Górze w trybie art.4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. nr 113 poz. 759 z 2010 r. z późn. zm.) na Bardziej szczegółowo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LBY-4101-14-02/2012 P/12/185 Bydgoszcz, dnia 09.2012 r. Pan st. bryg. Tomasz Leszczyński Kujawsko Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie Bardziej szczegółowo L.dz. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej.
' - «Kicii 11 li Punkt i' Klienta 19. MA;:, 2015 WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI L.dz. Kielce, 2015-03- Ą 3 Znak sprawy: FN.IY.431.2.6.2015 Pan Dariusz Doroz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej WYSTĄPIENIE Bardziej szczegółowo I. 1) NAZWA I ADRES: Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny, ul. Kredytowa 1A, 00-056
Warszawa: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn: Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i rehabilitacyjnej w Akademickim Związku Sportowym - Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego Bardziej szczegółowo UMOWA O PRACE PROJEKTOWE
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego UMOWA O PRACE PROJEKTOWE zawarta w dniu... roku w Międzyrzeczu pomiędzy Samodzielnym Publicznym Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu, 66-300 Bardziej szczegółowo REGULAMIN ORGANIZACYJNY SEKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
Załącznik do zarządzenia nr 11/2006 Głównego Inspektora Pracy z dnia 23 czerwca 2006 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SEKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Sekcja Audytu Wewnętrznego Bardziej szczegółowo ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotyczy zamówienia na usługę nadzoru nad realizacją inwestycji
ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy zamówienia na usługę nadzoru nad realizacją inwestycji Actus-Info sp. z o.o. Ul. Wagonowa 5-7, 53-609 Wrocław NIP: 8992701080 REGON: 021321720 Wrocław, grudzień 2013r. str. 1 Bardziej szczegółowo 2016 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres