Source: http://docplayer.pl/10323826-Lgd-4101-009-01-2014-p-14-031-wystapienie-pokontrolne.html
Timestamp: 2019-10-17 15:48:10
Legal References Found: art. 3
 art. 64
 art. 62
 art. 62
 art. 62
 art. 62
 art. 62
 art. 64
 art. 63
 art. 64
 art. 64
 art. 64
 art. 64
 art. 64
 art. 62
 art. 62
 art. 18
 art. 42
 art. 180
 art. 36
 art. 37
 art. 42
 art. 38
 art. 24
 art. 22
 art. 22
 art. 22
 art. 25
 art. 25
 art. 26
 art. 67
 art. 67
 art. 67
 art. 90
 art. 90
 art. 144
 art. 175

Document Content:
LGD /2014 P/14/031 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE - PDF
LGD /2014 P/14/031 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Download "LGD-4101-009-01/2014 P/14/031 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE"
1 LGD /2014 P/14/031 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
2 Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej Ocena ogólna Uzasadnienie oceny ogólnej I. Dane identyfikacyjne kontroli P/14/031 Gospodarka finansowa i inwestycyjna portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku 1. Małgorzata Szafran, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr z 9 maja 2014 r. 2. Stanisław Grzesiak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienia do kontroli nr z 9 maja 2014 r i nr z 7 lipca 2014 r. 3. Rafał Malcharek, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr z 29 maja 2014 r. (dowód: akta kontroli str. 1-4a) Zarząd Morskiego Portu Gdynia Spółka Akcyjna (dalej: Spółka lub Zarząd Morskiego Portu ), ul. Rotterdamska 9, Gdynia Janusz Jarosiński Prezes Zarządu Spółki, Dyrektor Naczelny (dowód: akta kontroli str. 7-8) II. Ocena kontrolowanej działalności Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości 1, zarządzanie nieruchomościami i infrastrukturą portową, prognozowanie, programowanie i planowanie rozwoju Portu Gdynia, budowę, rozbudowę, utrzymanie i modernizację infrastruktury portowej oraz gospodarkę finansową Spółki w latach (do 14 sierpnia) 2. Powyższą ocenę uzasadnia przede wszystkim: prawidłowe funkcjonowanie i wykorzystanie infrastruktury portowej; planowanie działań inwestycyjnych zgodnych z planem strategicznym Spółki; przygotowanie umów w sposób zapewniający właściwą ochronę interesów Spółki przy realizowanych inwestycjach; przygotowanie, przeprowadzenie i udzielenie zamówień zgodnie z przepisami Pzp 3 ; skuteczne pozyskiwanie i efektywnie wykorzystywanie przez Spółkę środków finansowych na utrzymanie i rozwój infrastruktury portowej. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in.: prowadzenia książek obiektów budowlanych z naruszeniem przepisów rozporządzenia w sprawie książki obiektu budowlanego 4 oraz Prawa budowlanego 5 ; przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego przed ostatecznym wykonaniem wszystkich robót budowlanych objętych decyzją o pozwoleniu na budowę, bez uzyskania wymaganego pozwolenia organu nadzoru budowlanego; 1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. 2 Badaniami objęto również działania mające miejsce przed 1 stycznia 2012 r., jeżeli miały bezpośredni wpływ na zagadnienia będące przedmiotem kontroli. 3 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). 4 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.1134). 5 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz ze zm.). 2
3 umieszczenie (jednej z pięciu badanych) specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ ) z jednodniowym opóźnieniem w stosunku do terminu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej określonym w Pzp; nieujęcia dwóch środków trwałych w ewidencji księgowej Spółki w miesiącu przekazania ich do używania. Opis stanu faktycznego III. Opis ustalonego stanu faktycznego 1. Spółka zarządzająca portem o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej 1.1. W strukturze organizacyjnej Spółki wyodrębnione zostały komórki zarządzające nieruchomościami i infrastrukturą portową. Pracownikom tych komórek zostały przydzielone zadania w zakresie ewidencji nieruchomości, przeniesienia własności, użytkowania wieczystego, oddawania ich w najem, dzierżawę albo na podstawie innej umowy uprawniającej do korzystania lub pobierania pożytków, a także w zakresie ewidencji infrastruktury portowej, jej przeglądów i utrzymania. (dowód: akta kontroli str ) 1.2. Prezes Zarządu Spółki, wobec nieustalenia docelowego obszaru 6, którym Zarząd Spółki chciałby dysponować wyjaśnił, że obszar znajdujący się w granicach administracyjnych portu gdyńskiego, a nie będący w jego władaniu, jest w dzierżawie wieczystej wielu podmiotów gospodarczych. W okresie ostatnich 3 lat jedynie Stocznia Marynarki Wojennej wystawiła na sprzedaż ha zabudowanych nieruchomości gruntowych graniczących z linią wody, które miałyby być przekształcone na funkcje portowe. Zarząd Spółki z uwagi na występującą różnicę cenową 7 nie przystąpił do przetargu. Zarząd Spółki występował do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Gdyni od strony lądu poprzez włączenie do jego obszaru 35 działek, których właścicielem jest Skarb Państwa, a użytkownikiem wieczystym Stocznia Marynarki Wojennej. 8 W latach (do 31.03) Zarząd Morskiego Portu nabył ha, w tym część nabrzeża Gościnnego o pow ha, transakcja ta umożliwiła rozpoczęcie prac nad przygotowaniem budowy 480 m obrotnicy. W trakcie nabycia są nieruchomości o powierzchni ha, w tym zakup pod potrzeby rozwojowe 9 nieruchomości o pow ha. (dowód: akta kontroli str ,130a, , 136a-e) 1.3. W okresie od do r. Spółka wynajęła i wydzierżawiła tereny o powierzchni m 2 (79,0% ogólnej powierzchni przeznaczonej na wynajem tj m 2 ), a liczba zawartych umów najmu lub dzierżawy wynosiła odpowiednio: 462 i 446. W 2011 r. Spółka wyłączyła z kategorii terenów przeznaczonych pod wynajem m 2, skutkiem czego tereny zajęte pod wynajem według umów wyniosły 6 W użytkowaniu wieczystym Portu jest obszar o powierzchni m², stanowiący 52,2% ogólnej powierzchni ( m²). 7 Cena wywoławcza Stoczni Marynarki Wojennej ,2 tys. zł, wartość wg niezależnej wyceny wykonanej na zlecenie Zarządu Portu ,0 tys. zł. 8 Zarząd Morskiego Portu nie uzyskał odpowiedzi na pismo z dnia r. znak-znn-g/128/b/ Przedwstępna umowa zawarta została w dniu r. Realizacja umowy kupna nastąpi po podziale geodezyjnym i rozpoczęciu procedur zgodnie z zapisami umowy. 10 Stanowiące grunty pod wyłączonymi z najmu obiektami ogólnodostępnej infrastruktury portowej i grunty pod budowę publicznych, ogólnodostępnych parkingów stanowiących infrastrukturę portową. 3
4 m 2 (78,2% ogólnej powierzchni przeznaczonej na wynajem tj m 2 ). (dowód: akta kontroli str. 149, 652, ) Liczba zawartych umów najmu i umów dzierżawy według stanów na: r., r., r. i r. wyniosła odpowiednio: 416, 399, 382 i 385. Przychody Zarządu Morskiego Portu z tytułów najmu i dzierżawy uzyskane w 2013 r. wyniosły ,3 tys. zł i w porównaniu do 2012 r. i 2011 r. były wyższe o odpowiednio: o 1.268,48 tys. zł (1,8%) i o 3.331,25 tys. zł (tj. 4,8%) (dowód: akta kontroli str. 130, 149, , ) 1.4. Oddanie przez Zarząd Morskiego Portu nieruchomości portowych w użytkowanie, dzierżawę, najem albo na podstawie innej umowy uprawniającej do korzystania lub pobierania pożytków nastąpiło z zachowaniem przepisów art. 3 ustawy o portach i przystaniach morskich 11, tj. po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, a także wymaganej Statutem Spółki zgody Rady Nadzorczej 12. (dowód: akta kontroli str. 130, ) Zarządzeniem nr 06/2006 z 20 marca 2006 r. 13 Zarząd Morskiego Portu Gdynia określił zasady udostępniania składników majątku Spółki wraz z załącznikiem nr 1, który zawierał stawki bazowe za najem obiektów i terenów portowych bezpośrednio związanych z obrotem portowo morskim oraz załącznikiem nr 2, w którym określono stawki bazowe za najem obiektów i terenów portowych niewykorzystywanych na cele eksploatacyjne. (dowód: akta kontroli str ) 1.5. Zarząd Morskiego Portu posiadał obiekty, urządzenia i instalacje portowe będące ogólnodostępną infrastrukturą portową 14, które jako infrastruktura publiczna udostępniane były bez dodatkowych opłat wszystkim zainteresowanym i spełniającym warunki techniczne podmiotom. Koszty utrzymania infrastruktury portowej były pokrywane z opłat portowych. Zasady korzystania z infrastruktury drogowej i hydrotechnicznej uregulowano zarządzeniem Prezesa Zarządu nr 41/ , natomiast korzystanie z infrastruktury kolejowej w regulaminie pracy na bocznicy kolejowej Zarządu Morskiego Portu i torach stacji PKP Gdynia Port, w zakresie niezbędnym do obsługi poszczególnych grup torów bocznicowych 16. (dowód: akta kontroli str. 130, ) Kontrola 22 umów 17, których przedmiotem było udostępnienie nieruchomości portowych, obiektów, urządzeń i instalacji portowych wykazała, że umowy zawarto zgodnie z zasadami obowiązującymi w Zarządzie Morskiego Portu. (dowód: akta kontroli str , ) 11 Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 179). 12 Statut Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA z dnia r. obowiązujący. do r. i Statut Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA z dnia r. obowiązujący od r. 13 Zarządzenie nr 06/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zasad udostępniania składników majątku Zarządu. 14 Zgodną z wykazem do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie określenia akwenów portowych oraz ogólnodostępnych obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury portowej dla każdego portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 632), dalej: rozporządzenie MTBiGM w sprawie określenia akwenów portowych. 15 Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 41/2008 z dnia r. w sprawie wprowadzenia w życie Ogólnych zasad korzystania z infrastruktury portowej Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.. 16 Zatwierdzony przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. 16 kwietnia 2013 r., w uzgodnieniu z PKP S.A. ZLK w Gdyni; poprzednio obowiązywał regulamin zatwierdzony w dniu 10 maja 2011 r. 17 Umowy najmu nr 2495 z dnia r., nr 3256 z dnia r., nr 3229 z dnia r., nr 3246 z dnia r., nr 588A z dnia r., nr 2878 z dnia r., nr 3128 z dnia r., nr 1797 z dnia r., nr 3083 z dnia r., nr 988 z dnia r., nr 1220 z dnia r., nr 1428 z dnia r., nr 1752 z dnia r., nr 1751A z dnia r., nr 2957 z dnia r., nr 3051 z dnia r., nr 3127 z dnia r., nr 3199 z dnia r., nr 1755A z dnia r. i umowy dzierżawy nr 3072 z dnia r., nr 1428a z dnia r. 4
5 1.6. Wpływy z najmu i dzierżawy w 2013 r. wyniosły ,3 tys. zł i w stosunku do 2012 r. były wyższe o 1.3 tys. zł (tj. 1,8%), natomiast koszty z tego tytułu w 2013 r. wyniosły ,4 tys. zł i były niższe o 558,4 tys. zł w stosunku do roku Wpływy z udostępnionych obiektów, urządzeń i instalacji portowych w 2013 r. wyniosły ,8 tys. zł i były wyższe o 614,4 tys. zł w stosunku do 2012 r., koszty z tego tytułu wyniosły w 2013 r ,9 tys. zł i zmniejszyły się w stosunku do 2012 r. o 1.253,9 tys. zł. (dowód: akta kontroli str a, 3066, 3937, 4068, ) Wyniki finansowe 18 (netto) Spółki z udostępnionych w latach 2012, 2013 i I półroczu 2014r.: a) nieruchomości wyniosły odpowiednio: ,1 tys. zł, ,9 tys. zł i ,4 tys. zł; b) obiektów, urządzeń i instalacji portowych 19 odpowiednio: 549,6 tys. zł, 2.417,9 tys. zł i 2.034,7 tys. zł. Zwiększenie wyniku finansowego z udostępniania nieruchomości w 2013 r. w porównaniu do 2012 r. o 1.826,8 tys. zł było wynikiem wzrostu przychodów o 1.264,4 tys. zł 20 i zmniejszenia kosztów o 558,4 tys. zł 21, natomiast z udostępniania obiektów, urządzeń i instalacji portowych o 1.868,3 tys. zł, nastąpiło na wskutek wzrostu przychodów z opłat portowych o 614,4 tys. zł 22 oraz spadku kosztów utrzymania infrastruktury portowej o 1.253,9 tys. zł 23. (dowód: akta kontroli str a, ) 1.7. Zarząd Morskiego Portu prowadził ogółem 84 książki obiektów budowlanych 24, w których ujęte zostały akweny portowe oraz ogólnodostępne obiekty, urządzenia i instalacje wchodzące w skład infrastruktury portowej Portu Gdynia, określone w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia MTBiGM w sprawie określenia akwenów portowych. (dowód: akta kontroli str. 130, , 263a-e) Badaniem objęto cztery książki prowadzone dla: Nawierzchni przy ul. Solidarności 25 ; Nawierzchni kolejowo-drogowe, Pirs południowy z bocznicami 26 ; Placów manewrowe przy ul. Rumuńskiej 27 ; Placów XIX, XIX A, drogi technologicznej nabrzeża Rumuńskiego Bez sprzedaży mediów (ciepła; en. elektrycznej; wody i kan. sanitarnej oraz usług telekomunikacyjnych). 19 Dotyczy opłat portowych przeznaczanych na rzecz infrastruktury portowej. 20 Na zwiększenie przychodów wpłynęło: oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej przy ul. Kontenerowej 71; oddanie w najem pow. w budynkach biurowych położonych przy ul. Polskiej 13 i 13A (po przebudowie) oraz w dzierżawę nieruchomości położonej przy nb. Francuskim i nb. Belgijskim. 21 Na zmniejszenie kosztów wpłynęło zmniejszenie wydatków na remonty, których zakres ulega stałemu zmniejszeniu z uwagi na dużą ilość realizowanych inwestycji o charakterze modernizacyjnym. 22 Zwiększenie przychodów z opłat portowych nastąpiło m.in. w wyniku wzrostu: ilości zawinięć statków masowców w związku ze zwiększonym przeładunkiem węgla i zbóż oraz ilości zawinięć kontenerowców i wyższym obrotom drobnicą skonteneryzowaną; średniego kursu EUR/PLN-opłaty denominowane w euro. 23 Zmniejszenie kosztów z utrzymania infrastruktury portowej nastąpiło m.in. w wyniku spadku kosztów: remontów i konserwacji obiektów infrastruktury portowej (nabrzeży, ulic i jednostek pływających); amortyzacji obiektów m.in. wskutek całkowitego umorzenia Nabrzeża Indyjskiego wraz z torem poddźwigowym oraz Nabrzeża Wendy i innych dot. kosztów Portowej Straży Pożarnej i oczyszczania akwenów portowych. 24 Z ogółem prowadzonych 84 książek obiektów budowlanych 48 dot. branży drogowej; 26 branży hydrotechnicznej i 10 branży kolejowej. 25 Parking samochodowy Baza Transportowa (nr inw ), Droga wjazdowa do WTW (nr inw ), Nawierzchnia drogowa bazy WTW (nr inw ), Nawierzchnia placowa bazy WTW (nr inw ), Drogi i place, parkingi przy ul. Czechosłowackiej ( ), Droga dojazdowa ul. Indyjska 13 (nr inw ). 26 Pirs Południowy z bocznicami, Tory nr: 280, 280A, 631, 632, 633, 634, Bocznice nr 5, PTSPC, 2, Rozjazdy nr 384, 385, 390, 391, 392, 393, 394, 395 obiekty nie posiadały numerów inwentarzowych. 27 Plac manewrowy XX (nr inw ), Plac manewrowy XX A (nr inw ), Droga dojazdowa nb. Czechosłowackiego ul. Rumuńska (nr inw ). 28 Plac XIX (nr inw ), Plac XIX A (nr inw ), Droga przejazdowa przez Plac XIX (nr inw ), Droga technologiczna przy nab. Rumuńskim (nr inw ). 5
6 Ustalone nieprawidłowości Cztery badane książki prowadzono dla: 13 obiektów budowlanych, sześciu torów, trzech bocznic oraz ośmiu rozjazdów. (dowód: akta kontroli str ) Zgodnie z art. 64 ust. 3 Prawa budowlanego do dwóch książek obiektu budowlanego, spośród czterech badanych, dołączone były protokoły z kontroli stanu technicznej sprawności obiektu przeprowadzonych na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego (kontrole okresowe roczne), a do trzech dołączono protokoły kontroli z okresowej kontroli stanu technicznej sprawności i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, przeprowadzonych na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego (kontrole okresowe pięcioletnie). Stopień zamortyzowania dziesięciu obiektów w ujętych w badanych książkach według stanu na dzień r. wynosił 100%, natomiast pozostałych kształtował się od 13,5% (droga technologiczna przy nabrzeżu Rumuńskim) do 72,6% (drogi i place, parkingi przy ul. Czechosłowackiej 1). Według protokołów okresowych kontroli stanu technicznego obiektów, dokonywanych na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego, stan całkowicie zamortyzowanych obiektów określono w ośmiu przypadkach jako zadowalający i w dwóch jako dobry. (dowód: akta kontroli str , , 3350) Stopień zamortyzowania podstawowych obiektów infrastruktury portowej Spółki kształtował się w 2011 r. (na ) od 39,9% (pirsy, pomosty, dalby) do 73,9% (samodzielne stanowisko przeładunkowe paliw płynnych przy falochronie) oraz w 2012 r. od 42,4% (pirsy, pomosty, dalby) do 72,2% (infrastruktura ciepłownicza) i od 44,9% (pirsy, pomosty, dalby) do 74,3% (infrastruktura ciepłownicza). Na dzień r. stopień amortyzacji infrastruktury portowej kształtował się na poziomie od 46,2% (pirsy, pomosty, dalby) do 75,4% (infrastruktura ciepłownicza). W poszczególnych grupach infrastruktury portowej nie stwierdzono obiektów nie nadających się do eksploatacji. (dowód: akta kontroli str ) W badanych książkach, w działach VI 29 i VII 30, wprowadzano daty kontroli i numer protokołu kontroli 31, natomiast nie wprowadzano zakresu robót określonych w protokołach kontroli i daty wykonania robót. (dowód: akta kontroli str , ) 1.8. W okresie objętym kontrolą ze strony administracji morskiej nie występowały bariery biurokratyczne utrudniające działalność Zarządu Morskiego Portu. (dowód: akta kontroli str ) W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości: 1. Porównanie danych zawartych w działach VI i VII badanych książek obiektów budowlanych z protokołami kontroli okresowych przeprowadzonych na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 Prawa budowlanego wykazało, że w wykazie protokołów kontroli okresowych nie wpisano zakresu robót remontowych określonych w protokołach kontroli oraz daty wykonania robót, co było niezgodne z 6 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie książki obiektu budowlanego. Dyrektor ds. Infrastruktury powyższe wyjaśnił tym, że w formularzu książki obiektu budowlanego w obu działach (VI i VII) przewidziano niewiele miejsca na 29 Wykaz protokołów okresowych kontroli stanu technicznego obiektu. 30 Wykaz protokołów okresowych stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu. 31 Przeprowadzanych na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 Prawa budowlanego. 6
7 wpisywanie zakresu robót remontowych określonych w protokole z kontroli. Książka obiektu budowlanego może dotyczyć kilku środków trwałych, nie sposób jest zamieścić wszystkich zapisanych w protokołach z przeglądów technicznych uwag, usterek i zaleceń. Również ich realizacja następuje w różnych terminach. Przyjęto zasadę, że w książce tej wpisuje się jedynie informacje o dacie kontroli, numerze protokołu z przeglądu, a w kolumnie Zakres robót remontowych określa jedynie obszar objęty kontrolą z danego protokołu. Powyższe wyjaśnienia, zdaniem NIK, nie usprawiedliwiają prowadzenia książek obiektu budowlanego niezgodnie z powyższymi przepisami. (dowód: akta kontroli str , 2712, ) 2. Badane książki nie zostały założone oddzielnie dla każdego obiektu budowlanego, lecz obejmowały łącznie kilka obiektów 32, co było niezgodne z art. 64 ust. 1 Prawa budowlanego. Ponadto w książkach nie wprowadzono danych identyfikacyjnych obiektu 33 dot. m.in. roku zakończenia budowy, zmiany właściciela obiektu i zarządcy obiektu, nr księgi wieczystej, daty i numeru protokołu obiektu oraz daty i numeru pozwolenia na użytkowanie obiektu i nazwy instytucji wydającej pozwolenie oraz spisu dokumentacji dołączonej do książki obiektu 34 wymaganych przepisami 1 ust. 1, 2 i 5 pkt 2 rozporządzenia w sprawie książki obiektu budowlanego, w związku z art. 63 ust. 1 Prawa budowlanego. Wiceprezes Zarządu Spółki, Dyrektor ds. Infrastruktury i Zarządzania Majątkiem stwierdził, że założenie książki obiektu budowlanego zawierającej informacje o kilku środkach trwałych oparto o zapis Prawa budowlanego (art. 3 pkt 1), który definiuje obiekt budowlany jako budowlę stanowiącą całość techniczno użytkową (.). Tak więc prowadzenie jednej książki obiektów dla dwóch lub więcej środków trwałych jest w naszej ocenie uzasadnione w przypadku, kiedy stanowią one w sposób oczywisty całość techniczno-użytkową, czyli obiekt budowlany w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego. Sytuacje takie zaistniały w przypadkach, kiedy przebudowa lub rozbudowa istniejącego obiektu infrastruktury liniowej (drogowej, drogowo-kolejowej, itp.) skutkowała budową dodatkowego odcinka i przyjęciem go do ewidencji księgowej jako kolejnego odrębnego środka trwałego, podczas gdy granica miedzy istniejącym, a nowo wybudowanym środkiem trwałym jest umowna. Powyższą interpretację zapisu Prawa budowlanego zastosowano na etapie zakładania książek obiektów również dla wielu obiektów zlokalizowanych w danym rejonie portu, bądź pełniących te same funkcje albo zrealizowanych w ramach tego samego zadania inwestycyjnego. Pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie książek Działu Budowli Hydrotechnicznych dokonają dodatkowej weryfikacji założonych książek pod względem użytkowo-technicznym i w uzasadnionych przypadkach dokonają ich rozdzielenia. NIK nie podziela stanowiska Wiceprezesa Zarządu Spółki, ponieważ art. 64 ust. 1 Prawa budowlanego nakłada obowiązek prowadzenia dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego niebędącego budynkiem książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzonych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy w okresie użytkowania obiektu budowlanego. (dowód: akta kontroli str ) 32 Poprzez wklejenie kartki w Dziale IV-Dane techniczne charakteryzujące obiekt. 33 W Dziale II. Dane identyfikujące obiekt (tablica nr 2). 34 W Dziale III. Spis dokumentacji do książki obiektu (tablica nr 3). 7
8 3. Do dwóch 35 spośród czterech badanych książek nie dołączono rocznych protokołów kontroli okresowych 36, niezgodnie z art. 64 ust. 3 Prawa budowlanego. Ponadto jedna książka 37 nie zawierała wpisów dotyczących ww. kontroli, które były wymagane art. 64 ust. 1 Prawa budowlanego oraz 5 pkt 4 rozporządzenia w sprawie książki obiektu budowlanego. Wiceprezes Zarządu Spółki, Dyrektor ds. Infrastruktury i Zarządzania Majątkiem wyjaśnił, że dokumentacja nie była dołączona do książek obiektów budowlanych, ponieważ przechowywana była osobno, a brak wpisów o przeprowadzonych kontrolach w książkach obiektów wynikał z przeoczenia, które zostanie uzupełnione do r. Ponadto Specjalista w Dziale Budowli Hydrotechnicznych, Sekcji Dokumentowania i Archiwizacji w sprawie przeglądu drogi przejazdowej przez plac XIX wyjaśniła, że przegląd odbył się r., a protokół z tej kontroli nie został załączony do książki obiektu przez nieuwagę. (dowód: akta kontroli str ) 4. Do jednej 38 spośród czterech badanych książek nie dołączono protokołu kontroli okresowej pięcioletniej 39 (świadczącego o jej przeprowadzeniu w 2013 r.), co było niezgodne z art. 64 ust. 3 Prawa budowlanego. Książka nie zawierała także wpisu dotyczącego przeprowadzenia tej kontroli, który był wymagany art. 64 ust. 1 Prawa budowlanego oraz 5 pkt 4 rozporządzenia w sprawie książki obiektu budowlanego. Specjalista w Dziale Budowli Hydrotechnicznych, Sekcji Dokumentowania i Archiwizacji wyjaśniła, że środek trwały został objęty w 2013 r. przeglądem pięcioletnim, który zgodnie z harmonogramem odbył się r., ale oryginał protokołu zaginął. Po powrocie osób biorących udział w przeglądzie zostanie ponownie podpisany i załączony do książki obiektu. (dowód: akta kontroli str ) 5. Badane książki zawierały plan sytuacyjny, jednakże bez określenia usytuowania miejsc przyłączenia obiektu do sieci uzbrojenia terenu oraz armatury lub urządzeń przeznaczonych do odcięcia czynnika dostarczanego za pomocą tych sieci, a w szczególności gazu, energii elektrycznej i ciepła, co było niezgodne z 5 pkt 3 rozporządzenia w sprawie książki obiektu budowlanego. Wiceprezes Zarządu Spółki, Dyrektor ds. Infrastruktury i Zarządzania Majątkiem wyjaśnił m.in., że ze względu na strukturę organizacyjną i podział kompetencji w Spółce uzbrojenie podziemne znajduje się w oddzielnych książkach prowadzonych przez działy branżowe. Niemniej załączone do książek obiektów plany sytuacyjne zostaną wymienione na nowe z uwzględnieniem uzbrojenia podziemnego w odpowiednim formacie i czytelnej skali. (dowód: akta kontroli str , 629) 6. Książki nie zawierały spisu dokumentacji 40 dołączonej do książki obiektu wymaganej 5 pkt 2 rozporządzenia w sprawie książki obiektu budowlanego. Wiceprezes Zarządu Spółki, Dyrektor ds. Infrastruktury i Zarządzania Majątkiem wyjaśnił, że zgodnie z wytycznymi dotyczącymi prowadzenia Książki Obiektu 35 dot. Pirsu Południowego z bocznicami oraz drogi przejazdowej przez plac XIX, nr inw Przeprowadzanych na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego. 37 dot. Pirsu Południowego z bocznicami 38 dot. drogi dojazdowej do ul. Indyjskiej 39 Wymaganej art. 62 ust 1 pkt 2 Prawa budowlanego. 40 Tablica nr 3 załącznika do rozporządzenia sprawie książki obiektu budowlanego. 8
9 Ocena cząstkowa Opis stanu faktycznego Budowlanego 41 spis dokumentacji eksploatacyjnej, w której skład wchodzą protokoły przeglądów, ekspertyzy, zmiany sposobu użytkowania budynku itd., zaleca się wykonać zbiorczo po zakończeniu danego tomu. Zbiera się całość dokumentacji dotyczącej danego okresu eksploatacji obiektu, zlicza poszczególne protokoły i inne dokumenty, a następnie wpisuje jako kolejne pozycje. Ze względu na bieżące uzupełnianie książki protokołami oraz innymi dokumentami, spis dokumentacji w tabeli nr 3, poz uzupełniane są w momencie zamykania tomu KOB. NIK nie podziela powyższego stanowiska, ponieważ rozporządzenie w sprawie książki obiektu budowlanego określa w 2 i 6 ust. 1 obowiązek dokonywania wpisów do książki systematycznie i w dniu zaistnienia okoliczności, dla której jest wymagane dokonanie odpowiedniego wpisu. (dowód: akta kontroli str , 263a-e, , 637a-637l, , , ) Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości 42, działalność Spółki w powyższym obszarze. 2. Prognozowanie, programowanie i planowanie rozwoju portu 2.1. Zarząd Morskiego Portu opracował Strategię Rozwoju Portu Gdynia do roku 2015 (dalej: Strategia Rozwoju Portu ), w której ustalono kierunki, wymiar i strukturę rozwoju portu. Strategia Rozwoju Portu została pozytywnie zaopiniowana r. przez Radę Nadzorczą i przyjęta r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. W Strategii Rozwoju Portu przewidywano przyszłe zdarzenia, które będą miały wpływ na rodzaj, wielkość i strukturę sektora usług portowych, w tym prognozę ilościową i rodzajową obrotów ładunkowych. Określono cele, warunki i środki działania Spółki oraz określono kolejność realizacji szczegółowych działań w ramach zdefiniowanych priorytetów i celów. (dowód: akta kontroli str , , , ) Strategia Rozwoju Portu 43 przewidywała również: możliwość uzyskania do ok. 7 ha dodatkowego terenu poprzez zalądowienie części Basenu V (w ramach rozwoju Terminalu ro-ro); pozyskanie i zintegrowanie w ramach Basenu V cz. terenów zajmowanych przez firmy Olvit i Rol-Ryż przy Basenie IV; rozpoczęcie działań formalnych w zakresie uzyskania prawa władania gruntami w Porcie Wschodnim cz. obszaru (ok ha) Międzytorza. Prezes Zarządu Spółki stwierdził m.in., że zalądowienie części Basenu V było jedną z analizowanych na etapie tworzenia ww. Strategii koncepcji zwiększenia powierzchni dla postoju naczep na terminalu ro-ro w ramach planowanej II Fazy budowy terminalu. Ostatecznie o rezygnacji z realizacji tej koncepcji zadecydowały koszty, które okazały się na tyle wysokie, że nierealne było uzyskanie warunków czynszu zapewniających zwrot niezbędnych nakładów. Nabycie terenu firm Olvit i Rol- 41 Wytyczne przy prowadzeniu Książki Obiektu Budowlanego dla różnego rodzaju obiektów budowlanych wydawnictwa Forum Sp. z o.o. 42 Podobnie jak przy ocenie ogólnej, Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. 43 Ogólna powierzchnia Portu wynosi m². W ponad 90% należy do Skarbu Państwa, Gmina Gdynia jest właścicielem ok. 4% terenów. Ponadto na obszarze Portu występuje dwóch użytkowników władających, którymi są: Urząd Morski w Gdyni (włada ok. 20% Portu, gdzie większość to tereny Międzytorza - obszar na styku miasto-port) oraz Zakład Energetyczny Elektrociepłowni II (włada ok.4%). Wg Strategii Rozwoju Portu, we władaniu wieczystym Portu był obszar o powierzchni m², stanowiący 52.2% ogólnej powierzchni. 9
10 Ryż nie było możliwe, ponieważ ich właściciele nie byli zainteresowani sprzedażą, a Zarządowi Portu nie przysługują żadne uprawnienia władcze (np. wywłaszczenie), które można było zastosować w takiej sytuacji. Grunty w Porcie Wschodnim część obszaru (ok ha) Międzytorza, w czasie tworzenia ww. Strategii były własnością Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Urzędu Morskiego. Równocześnie były one zabudowane infrastrukturą kolejową wybudowaną i zarządzaną przez PKP SA, w znacznej części zdekapitalizowaną i nieużywaną. Jednak wkrótce po przyjęciu Strategii spółka PKP SA uwłaszczyła się na nieruchomościach stanowiących tzw. Międzytorze i wcześniejsze zamierzenia Zarządu Portu co do pozyskania nieruchomości w tym obszarze nie mogły zostać zrealizowane. (dowód: akta kontroli str ) W Strategii Rozwoju Portu określono również główne obszary zamierzeń inwestycyjnych w obrębie obszaru Portu Gdynia: 1) modernizacja i rozbudowa dróg łączących poszczególne terminale i części portu, co było konieczne dla zapewnienia poprawy dostępu do sieci krajowej oraz dla umożliwienia dalszego rozwoju sektora usług, w szczególności wzrostu obrotu kontenerowego i budowy w nowej lokalizacji docelowego terminalu promowego, w tym: Trasa Kwiatkowskiego, Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego, Układ drogowy na osi Wendy Wiśniewskiego; 2) modernizacja infrastruktury kolejowej na obszarze portu i w rejonie tzw. Międzytorza, w celu zapewnienia sprawnych operacji podstawiania wagonów na nabrzeża do za- i wyładunku oraz dla pozyskania terenów umożliwiających rozwój usług okołoportowych; 3) inwestycje w zakresie przygotowywania terenów portowych pod nowe inwestycje oraz modernizacja i rozbudowa infrastruktury niezbędna do utrzymania silnej pozycji portu w kraju i w Regionie Bałtyckim, w tym: Modernizacja i przedłużenie Nabrzeża Holenderskiego, Rozbudowa Terminalu ro-ro (faza II), Przygotowanie terenów pod budowę centrów dystrybucyjno-logistycznych, Budowa placów operacyjnych przy Basenie VIII, Przedłużenie Nabrzeża Bułgarskiego, Modernizacja infrastruktury portowej w obszarze terminalu drobnicowego, Budowa terminalu promowo-pasażerskiego, Budowa głównego budynku nowego terminalu promowo-pasażerskiego wraz z obiektami towarzyszącymi, Modernizacja i rozbudowa sieci energetycznych, wodno-kanalizacyjnych i teletechnicznych; 4) modernizacja i rozbudowa suprastruktury, będącej we władaniu Zarządu Morskiego Portu, celem poprawy nowoczesnego potencjału i utrzymywania jakości obsługi portowej, utrzymywania wysokiej efektywności zasobów portu, działania na rzecz rzetelnej konkurencji podmiotów operatorskich i zapewniania odpowiednich warunków pracy. (dowód: akta kontroli str ) 2.2. Na bazie Strategii Rozwoju Portu corocznie tworzone były trzyletnie plany inwestycyjne określające zakres rzeczowy i finansowy inwestycji oraz roczne plany finansowo-ekonomiczne. Plany rzeczowo finansowe były spójne z planem strategicznym przyjętym przez Zarząd Portu w Strategii Rozwoju Portu i były realizowane zgodnie z przyjętymi założeniami. Realizacja strategicznych inwestycji portowych następowała z opóźnieniem. Przykładowo realizacja inwestycji Budowa terminalu promowego-pasażerskiego wraz z obiektami towarzyszącymi powinna zacząć się w 2011 r. (dowód: akta kontroli str , 3392) Dyrektor ds. Infrastruktury wyjaśnił, że występujące opóźnienia w przygotowaniu i realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w ww. Strategii w stosunku 10
11 Ocena cząstkowa Opis stanu faktycznego do terminów rzeczywistych wynikały przede wszystkim z faktu, że Strategia obejmująca okres 12 lat jest dokumentem ramowym o ogólnym, kierunkowym charakterze, a nie szczegółowym planem realizacji poszczególnych zadań. W przypadku Budowy terminalu promowego-pasażerskiego i budowa budynku głównego terminalu promowo-pasażerskiego czas projektowania i budowy terminalu uzależniony był przede wszystkim od decyzji armatora, co do terminu wprowadzenia na linię Gdynia-Karlskrona promów o długości 240 m, ponieważ nabrzeże przy istniejącym terminalu ma długość 178 m. W związku ze spadkiem przeładunków w wyniku kryzysu armator Stena Line zrezygnował z zamiany jednostek na większe. W 2013 r. podjęto ponownie decyzję o realizacji inwestycji, aktualnie trwają prace projektowe. Zakończenie budowy terminalu i oddanie do użytku jest planowane na początek 2017 r. (dowód: akta kontroli str. 264, ) Zarząd Morskiego Portu opracował Strategię Rozwoju Portu Gdynia do roku 2027, w której m.in. określono misję i wizję Portu Gdynia, ustalono priorytety i cele strategiczne. Do Strategii Rozwoju Portu do 2027 r., jako dokumentu o charakterze syntetycznym, dołączono materiały analityczne zawarte w trzech częściach: I Wewnętrzne uwarunkowania funkcjonowania Portu Gdynia, II Zewnętrzne uwarunkowania funkcjonowania Portu Gdynia oraz III Analiza strategiczna Portu Gdynia. Strategia Rozwoju Portu w dniu r. została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki, a r. przyjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. (dowód: akta kontroli str ) Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność Spółki w powyższym obszarze. 3. Budowa, rozbudowa, utrzymanie i modernizacja infrastruktury portowej 3.1. W latach (do 14.08) Zarząd Morskiego Portu realizował 44 łącznie 52 zadania inwestycyjne, w związku z którymi: zaplanowano nakłady w wysokości ,0 tys. zł, w tym w 2012 r ,0 tys. zł, w 2013 r ,0 tys. zł i w 2014 r. 605,0 tys. zł; podpisano umowy z wykonawcami na łączną kwotę ,5 tys. zł, w tym w 2012 r ,8 tys. zł i w 2013 r ,6 tys. zł; koszty realizacji wyniosły ,5 tys. zł, w tym w 2012 r ,0 tys. zł, w 2013 r ,8 tys. zł i w I półroczu 2014 r ,0 tys. zł; łączna kwota współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dotyczyła sześciu projektów i według podpisanych umów może wynieść maksymalnie ,1 tys. zł, a dofinansowanie otrzymane na podstawie tych umów w okresie od r do r. wyniosło ,9 tys. zł, z tego: w 2012 r ,2 tys. zł, w 2013 r ,8 tys. zł i w I półroczu 2014 r ,9 tys. zł. W badanym okresie następujące projekty objęto dofinansowaniem z Unii Europejskiej (dalej: UE ): 1) Rozbudowa infrastruktury portowej do obsługi statków ro-ro z dostępem drogowym i kolejowym w Porcie Gdynia planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi ,3 tys. zł, maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych ,6 tys. zł, maksymalny poziom dofinansowania według umowy 44 Niezależnie od daty rozpoczęcia i planowanego zakończenia. 11
12 44.934,9 tys. zł, tj. 85% maksymalnej kwoty wydatków kwalifikowalnych (do r. otrzymano dofinansowanie ,1 tys. zł); realizacja projektu (budowa): lata ; 2) Zagospodarowanie rejonu Nabrzeża Bułgarskiego w Porcie Gdynia planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi ,3 tys. zł, maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych ,4 tys. zł, maksymalny poziom dofinansowania według umowy ,6 tys. zł, tj. 85% maksymalnej kwoty wydatków kwalifikowalnych (do r. otrzymano dofinansowanie ,0 tys. zł); realizacja projektu (budowa): lata ; 3) Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi ,9 tys. zł, maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych ,7 tys. zł, maksymalny poziom dofinansowania według umowy ,0 tys. zł, tj. 81,4 % maksymalnej kwoty wydatków kwalifikowalnych (do r. otrzymano dofinansowanie w wysokości 7.791,8 tys. zł); realizacja projektu (budowa): lata ; 4) Infrastruktura dostępu drogowego i kolejowego do wschodniej części Portu Gdynia planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi ,6 tys. zł, maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych ,5 tys. zł, maksymalny poziom dofinansowania według umowy ,6 tys. zł, tj. 85% maksymalnej kwoty wydatków kwalifikowanych (do r. wniosek o płatność był w trakcie realizacji); realizacja projektu (budowa): lata ; 5) Przebudowa intermodalnego terminalu kolejowego w Porcie Gdynia planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi ,1 tys. zł, maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych ,0 tys. zł, maksymalny poziom dofinansowania według umowy ,5 tys. zł, tj. 50% (do r. wniosek o płatność był w trakcie realizacji); realizacja projektu (budowa): lata Badaniem objęto pięć inwestycji, na które do r. poniesiono łącznie nakłady w wysokości ,7 tys. zł 45, z tego: a) trzy największe inwestycje z dofinansowaniem środków UE: 1) Infrastruktura dostępu drogowego i kolejowego do wschodniej części Portu Gdynia Faza I Dostęp drogowy (ul. Polska od ul. Wiśniewskiego do Chrzanowskiego, ul. Chrzanowskiego oraz parking przy ul. Chrzanowskiego) dalej: Dostęp drogowy - faza I 46 ; 2) Infrastruktura dostępu drogowego i kolejowego do wschodniej części Portu Gdynia Faza II Dostęp kolejowy i drogowy (ul. Polska od ul. Chrzanowskiego do Placu Gombrowicza, tory kolejowe od wiaduktu w Al. Solidarności do II strefy nabrzeża Polskiego, parking przy ul. Celnej 5) dalej: Dostęp drogowy i kolejowy faza II 47 ; 3) Rozbudowa infrastruktury portowej do obsługi statków ro-ro z dostępem drogowym i kolejowym w Porcie Gdynia Faza I - Komunikacja w II strefie nabrzeża Rumuńskiego i Faza II Przebudowa wjazdu na plac XXVI od ul. Wiśniewskiego oraz modernizacja nawierzchni placu XXVI wraz z drogą technologiczną dalej: Infrastruktura ro-ro 48 ; b) dwie największe inwestycje bez dofinansowania środkami UE: 1) Budowa obiektu magazynowego wysokiego składowania o pow m 2 w lokalizacji nr 3 Port Zachodni dalej: Magazyn wysokiego składowania 49 ; 2) Przebudowa budynku magazynowego ul. Polska 13 A dalej: Magazyn, ul. Polska 13A Poniesione nakłady netto łącznie w latach Nakłady netto ,78 zł. 47 Nakłady netto ,18 zł. 48 Nakłady netto ,55 zł. 49 Nakłady netto ,88 zł. 50 Nakłady netto ,10 zł. 12
13 W przypadku projektów dofinansowanych ze środków UE zakładano osiągnięcie następujących celów: Infrastruktura ro-ro rozbudowa infrastruktury zlokalizowanego w Basenie V nowoczesnego terminalu ro-ro oraz stworzenie nowych i modernizacja istniejących placów manewrowych; Dostęp drogowy i kolejowy - faza I i II wzrost konkurencyjności Portu Gdynia w rejonie Morza Bałtyckiego poprzez działania sprzyjające wzrostowi obrotów ładunkowych, a polegające na poprawie dostępu do portu. (dowód: akta kontroli str , , , 4089) 3.2. Protokoły końcowego odbioru robót budowlanych 51 potwierdzają wykonanie rzeczowe badanych pięciu inwestycji w zakresie objętym umowami z wykonawcami. (dowód: akta kontroli str , , , , , , , ) Trzy z pięciu badanych inwestycji były objęte umowami o dofinansowanie ze środków UE 52. Wskaźniki produktu i rezultatu określone w ww. umowach do dnia zakończenia kontroli ( r.) nie zostały osiągnięte 53. Wiceprezes Zarządu Spółki, Dyrektor ds. Inwestycji i Zarządzania Majątkiem w sprawie osiągania wskaźników produktu i rezultatu wyjaśnił, że: w przypadku Dostępu drogowego fazy I i Dostępu drogowego i kolejowego fazy II wskaźniki produktu i wskaźnik rezultatu można uznać technicznie za osiągnięte, gdyż zarówno w I jak i w II Fazie inwestycji zostały dokonane końcowe odbiory robót, jednak spełnienie warunku osiągnięcia wskaźników nastąpi wówczas, gdy uzyskane zostaną decyzje o pozwoleniu na użytkowanie w obu fazach trwają procedury uzyskiwania decyzji w II fazie (w trakcie kontroli, r. Spółka uzyskała pozwolenie na użytkowanie I fazy inwestycji); w projekcie Infrastruktura ro-ro Faza I została zakończona w 2013 r., w Fazie II prace budowlane zostały zakończone w kwietniu 2014 r., a w trakcie realizacji jest Faza III (nieobjęta badaniem). Częściowa realizacja wskaźników produktu została przesunięta na 2014 r. w związku z opóźnieniami w robotach budowlanych w Fazie I i II, a docelowe wykonanie wskaźników produktu nastąpi po zakończeniu Fazy III. Wskaźnik rezultatu natomiast zostanie osiągnięty po zakończeniu robót budowlanych i uzyskaniu ostatniego pozwolenia na użytkowanie w Fazie III, gdzie zakończenie robót budowlanych planowane jest na r. (dowód: akta kontroli str. 1720) 51 Protokołami z r. i z r. odebrano roboty zrealizowane na podstawie umowy nr 031-INW/MTM/05/08 z r. i umowy nr 19/INW-17/2009 z r. Trzema protokołami z r. dokonano odbioru robót zrealizowanych na podstawie umowy nr 107/SW/I/S/2011 z Protokołem z r. i z r. odebrano roboty zrealizowane na podstawie umowy nr 1/I/AS/2011 z r.. Protokołem z r. odebrano roboty zrealizowane na podstawie umowy nr 11/AP/I/2013 z r.. Protokołem z r. odebrano roboty zrealizowane na podstawie umowy nr 111/I/AP/2011 z r. 52 Umowa nr POIS /12-00 z r. o dofinansowanie projektu Infrastruktura dostępu drogowego i kolejowego do wschodniej części Portu Gdynia dotycząca dwóch badanych inwestycji: Dostęp drogowy faza I i Dostęp drogowy i kolejowy faza II oraz Umowa nr POIS /11-00 z r. o dofinansowanie projektu Rozbudowa infrastruktury portowej do obsługi statków ro-ro z dostępem drogowym i kolejowym w Porcie Gdynia obejmująca Infrastrukturę ro-ro. 53 Umowa nr POIS /11-00 z r. pt. Rozbudowa infrastruktury portowej do obsługi statków ro-ro z dostępem drogowym i kolejowym w Porcie Gdynia wartość docelowa wskaźników produktu: 1) wybudowane/przebudowane linie kolejowe w układach transportowych portów morskich 1,98 km (stopień realizacji wskaźnika r. 1,31, tj. 66%); 2) wybudowane/przebudowane drogi w układach transportowych portów morskich 2,66 km (stopień realizacji wskaźnika r. 0,90, tj. 33,9%); wartość docelowa wskaźnika rezultatu: zdolność przeładunkowa portu 27 mln ton rocznie (wskaźnik zostanie osiągnięty w rok po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu). Umowa nr POIS /12-00 z r. pt. Infrastruktura dostępu drogowego i kolejowego do wschodniej części Portu Gdynia (faza I i II) wartość docelowa wskaźników produktu: 1) wybudowane/przebudowane drogi w układach transportowych portów morskich 2,12 km; 2) wybudowane/przebudowane linie kolejowe w układach transportowych portów morskich 2,85; wartość docelowa wskaźnika rezultatu: przepustowość układu kolejowego w zakresie obsługi transportu intermodalnego 2,3 mln ton rocznie. 13
14 3.3. W procesie budowy badanych inwestycji Spółka, zgodnie z art. 18 ust. 1 i art. 42 ust. 1 Prawa budowlanego, zapewniła opracowanie planów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz objęcie kierownictwa i nadzoru nad wykonywaniem robót przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. (dowód: akta kontroli str. 786, , , 986, , 1215, , , 1469, , 1572, , 2283, ) W postępowaniu przetargowym Dostęp drogowy faza I na podstawie art. 180 Pzp r. wniesiony został protest, w którym zarzucono naruszenie m.in. 4 ust. 1 i 6-10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego 54, w związku z nieaktualizowaniem przez Spółkę przedmiarów robót w toku udzielania wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W dniu r. w rozstrzygnięciu protestu Spółka postanowiła oddalić ww. protest uzasadniając, że zgodnie z 4 ust. 3 ww. rozporządzenia o brzmieniu: Jeśli ( ) w istotnych postanowieniach umowy przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru robót, nie musiała w ramach dokumentacji projektowej udostępnić wykonawcom przedmiarów robót. Udostępniając wykonawcom materiały jakie posiadała, które mogły mieć wpływ na sporządzenie oferty, podkreślała w SIWZ i w korespondencji z wykonawcami tylko pomocniczy charakter przedmiarów wobec projektów wykonawczych. Odwołanie od powyższego rozstrzygnięcia z r., jako wniesione z uchybieniem terminu, zostało odrzucone postanowieniem Krajowej Izby Odwoławczej z r. Skarga do sądu okręgowego na powyższe nie została wniesiona. W związku z protestem wniesionym r., m.in. o opracowanie i udostępnienie wykonawcy projektu odwodnienia wgłębnego, Spółka uwzględniając protest przekazała wykonawcom ww. projekt. (dowód: akta kontroli str , 842) Na podstawie dokumentacji przetargowych, w tym SIWZ ze zmianami, pytań zgłaszanych przez uczestników przetargów i odpowiedzi na nie oraz rozstrzygnięć wniesionych protestów i odwołania stwierdzono, że projekty wykonawcze badanych inwestycji spełniały wymogi określone w 5 ust. 1 ww. rozporządzenia, tj. uzupełniały i uszczegóławiały projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych. (dowód: akta kontroli str , , , , , , , , , i , ) 3.4. SIWZ opracowane zostały zgodnie z wymogami art. 36 Pzp. W szczególności: zawierały określone ww. przepisami informacje, takie jak m.in.: nazwę (firmę) i adres Spółki, tryb udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony), opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami, wymagania dotyczące wadium, termin związania ofertą, miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty (cena 100%) oraz wzory umów. SIWZ zostały udostępnione na stronie internetowej Spółki do dnia upływu terminu składania ofert (art. 37 ust. 2 Pzp), który został prawidłowo określony. 54 Dz. U. z 2013 r. poz
15 Ponadto treści zapytań wykonawców, wyjaśnienia Spółki (udzielane terminowo) i dokonane w związku z nimi modyfikacje SIWZ zamieszczano na stronie internetowej Spółki, zgodnie z art. 37 i 38 Pzp. (dowód: akta kontroli str , , , , , , , , , , ) Cztery SIWZ z pięciu badanych inwestycji udostępniono na stronie internetowej Spółki w oparciu o art. 42 ust. 1 Pzp, w tym dwa w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dostęp drogowy faza I i Infrastruktura ro-ro) i dwa w pierwszym dniu roboczym (poniedziałek), tj. dwa dni po publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, która nastąpiła w dniu wolnym od pracy (sobotę) dot. inwestycji Dostęp drogowy i kolejowy faza II i Magazyn ul. Polska 13A. (dowód: akta kontroli str. 788, 987, 1218, 1470, 1479, 1573, , , ) Treść SIWZ była modyfikowana we wszystkich pięciu badanych postępowaniach, z tego w postępowaniu przetargowym: Dostęp drogowy faza I m.in. w zakresie podstawy rozliczenia przedmiotu umowy książki obmiaru robót zastąpiono protokołami stwierdzającymi procentowe zaawansowanie sporządzone w oparciu o branżowe kosztorysy ofertowe i książkę obmiaru robót; Dostęp drogowy i kolejowy faza II m.in. zrezygnowano z prawa do odstąpienia od umowy przez Spółkę w przypadku nieistotnych wad nieusuwalnych; Infrastruktura ro-ro m.in. zmniejszono zakres prac rozbiórkowych dot. ogrodzenia i bramy wjazdowej ul. Rumuńska; Magazyn wysokiego składowania m.in. wyłączono z przedmiotu zamówienia zakres prac obejmujących usunięcie oraz nasadzenia drzew i krzewów; Magazyn ul. Polska 13A wykreślenie z treści umowy oświadczenia o rezygnacji z ewentualnych roszczeń z tytułu wad dokumentacji technicznej. Zgodnie z art. 38 ust. 4 Pzp Spółka poinformowała wszystkich wykonawców o zmianach SIWZ udostępniając modyfikacje na stronie internetowej. Spółka uznała, że nie było konieczne przedłużenie terminu składania ofert w związku z wprowadzonymi zmianami SIWZ, z wyłączeniem postępowania dot. inwestycji Dostęp drogowy faza I, w którym przedłużyła termin składania ofert. Było to wynikiem złożonych protestów i odwołania (opisane wyżej w punkcie 3.3). (dowód: akta kontroli str , 988, 1219, 1471, 1574, , ) Wykonawcy biorący udział w badanych postępowaniach przetargowych nie podlegali wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp. (dowód: akta kontroli str. 790, , , , , , , , , ) Zgodnie z art. 22 ust. 5 Pzp Spółka zweryfikowała zdolności wykonawców do należytego wykonania udzielanego zamówienia, tj. na podstawie art. 22 ust. 3 Pzp dokonała w ogłoszeniach o zamówieniu opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków, w tym dotyczących wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego i sytuacji finansowej wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia spełnili warunki, o których mowa w art. 22. ust. 1 Pzp. Według kryteriów przyjętych przez Spółkę w ogłoszeniu o zamówieniu, głównie poprzez wykaz wykonanych robót budowlanych i informację banku o sytuacji finansowej. (dowód: akta kontroli str , , , , , , , , ) Spółka nie żądała od wykonawców ubiegających się o udzielenie ww. zamówień, przedstawienia także innych dokumentów niż określone w przepisach wydanych na 15
16 podstawie art. 25 ust. 2 Pzp, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, a żądane od wykonawców dokumenty były niezbędne do przeprowadzenia postępowań. (dowód: akta kontroli str. 1712, 1719, , ) W przypadku Infrastruktury ro-ro postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego objęte było kontrolą Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, który w informacji o jej wynikach stwierdził naruszenie przez Spółkę art. 25 ust i art. 26 ust Pzp w zw. z 1 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane 57. W dniu r. Spółka złożyła zastrzeżenia co do oceny prawnej stwierdzonego w ww. kontroli stanu faktycznego dot. ww. naruszeń (innych nie stwierdzono) i uchwałą Krajowej Izby Odwoławczej z r. zastrzeżenia te zostały w całości uwzględnione. (dowód: akta kontroli str ) W trzech z pięciu badanych zamówień wystąpiły roboty dodatkowe na łączną kwotę 7.469,4 tys. zł netto, które Spółka zleciła w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp wykonawcom umów podstawowych zadań. Wartości tych robót zgodnie z ww. przepisem nie przekraczały 50% kwot realizowanych zamówień 58. (dowód: akta kontroli str , , , , 992, , 1223, , 1474, 1718, 2286, 2581) W przypadku inwestycji Dostęp drogowy faza I i Dostęp drogowy faza II Centrum Unijnych Projektów Transportowych (dalej: CUPT ) w informacji pokontrolnej z r. stwierdziło, że część robót dodatkowych zleconych umową nr 19/Inw- 17/2009 z r. na wykonanie robót budowlanych (10 pozycji robót dodatkowych na kwotę ,46 zł) nie spełniła wymogów art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp, ponieważ nie były niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego lub Spółka mogła je przewidzieć 59. Spółka r. złożyła zastrzeżenia m.in. do ww. ustaleń informacji pokontrolnej CUPT, z których wynika m.in., że podtrzymuje w całości swoje wcześniejsze wyjaśnienia 60 wskazujące zarówno na konieczność jak i zasadność zawarcia umowy na roboty dodatkowe w zakresie wszystkich 51 pozycji robót dodatkowych (do zakończenia kontroli Spółka nie otrzymała odpowiedzi CUPT). (dowód: akta kontroli str , , , 2283) Inne roboty dodatkowe zlecone w ramach ww. inwestycji spełniały wymogi określone w art. 67 ust 1 pkt 5 Pzp. (dowód: akta kontroli str , , , , 1870, ) Zlecanie robót dodatkowych w ramach realizacji inwestycji Infrastruktura ro-ro odbywało się zgodnie z ww. przepisem. (dowód: akta kontroli str ) 55 Polegające na niezamieszczeniu w ogłoszeniu o zamówieniu wykazu oświadczeń lub dokumentów. 56 Polegające na żądaniu przez Zamawiającego polisy, a nie opłaconej polisy. 57 Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz rozporządzenie obowiązujące do dnia r. 58 Z tego w inwestycji Dostęp drogowy faza I stanowiły kwotę 3.190,5 tys. zł, tj. 5,5% zamówienia podstawowego (57.706,0 tys. zł), Dostęp kolejowy i drogowy faza II 2.259,7 tys. zł, tj. 8,8% zamówienia podstawowego (25.786,7 tys. zł) i Infrastruktura ro-ro 2.019,1 zł, tj. 4,8% zamówienia podstawowego (42.014,7 tys. zł). Podane wartości stanowią kwoty netto (bez podatku od towarów i usług). 59 Przestawienie słupów oświetleniowych na ul. Wendy, wykonanie opaski na parkingu przy przychodni przy ul. Chrzanowskiego oraz roboty dodatkowe w budynku socjalnym branża budowlana, roboty dodatkowe w budynku socjalnym instalacja strukturalna i roboty dodatkowe w budynku socjalnym zasilanie komputerów; przeniesienie oświetlenia kolidującego z robotami torowymi, zamianę separatorów przy wylocie nr 32 A, roboty w budynku socjalnym, roboty przy fundamentach budynku socjalnego, zmianę programu sygnalizacji świetlnej na ul. Polskiej ( 2 ust. 1 pkt 3, 4, 7, 9, ww. umowy). 60 Pismo Spółki znak ZP-601/13/194/14 z r. 16
17 3.5. W okresie objętym kontrolą, w zakresie udzielania zamówień publicznych, w Spółce obowiązywały regulacje wewnętrzne 61, które zapewniały rozdzielenie czynności o charakterze przygotowawczym, decyzyjnym i kontrolnym. Zbadane pięć postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono zgodnie z wewnętrznymi przepisami, m.in. w zakresie podziału kompetencji i powołania komisji przetargowych. Przejrzystość procesu decyzyjnego zapewniała również publikacja na stronie internetowej Spółki aktualnych materiałów do przetargu, w tym odpowiedzi na pytania wykonawców, modyfikacji SIWZ, protokołu z otwarcia ofert i rozstrzygnięcia postępowania i archiwizowanie tych danych na stronie internetowej 62. (dowód: akta kontroli str , , , , , , , 1869, 1876, , ) 3.6. W badanych inwestycjach nie wystąpiły przypadki odstąpienia lub unieważnienia umów ze względu na naruszenie przepisów Pzp. (dowód: akta kontroli str , , , , , 1715, ) 3.7. Jedynym kryterium wyboru wykonawców robót badanych inwestycji była cena brutto. (dowód: akta kontroli str. 786, 841, 986, 1015, 1215, 1250, 1469, 1481, 1572, 1591) Zarząd Morskiego Portu zdecydował się na powyższe, ponieważ, jak wyjaśnił Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Infrastruktury i Zarządzania Majątkiem, biorąc pod uwagę charakter realizowanych inwestycji (obiekty budowlane o stosunkowo prostych rozwiązaniach technologicznych), parametry o charakterze technicznym, technologicznym i funkcjonalnym zostały szczegółowo określone w dokumentacji projektowej będącej częścią SIWZ, a termin wykonania i okres gwarancji wykraczające poza określone w SIWZ zwiększałyby ryzyko uzyskania wyższej ceny oraz wyboru nieodpowiedzialnych wykonawców oferujących w tym zakresie maksymalne możliwe warunki, nie dając w zamian istotnych realnych korzyści dla zamawiającego. (dowód: akta kontroli str ) Przy realizacji jednej z pięciu badanych inwestycji (Infrastruktura ro-ro) wystąpiło opóźnienie robót (112 dni), którego przyczyną był jak wynika m.in. z wniosku beneficjenta o płatność 63 i wyjaśnień Wiceprezesa Zarządu Spółki, Dyrektora ds. Infrastruktury i Zarządzania Majątkiem brak płynności finansowej wykonawcy 64. W SIWZ określono warunki dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej wykonawcy, a wyłoniony w przetargu podmiot je spełnił (w ust. 1 pkt 2 rozdziału 5 SIWZ pt. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 61 Takie jak: 1) Regulamin Organizacyjny przedsiębiorstwa spółki Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA - Zarządzenie nr 20/2008 z dnia 1 lipca 2008 określający ogólne zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz zakresy zadań poszczególnych komórek organizacyjnych; 2) Indywidualne Opisy Stanowiska Pracy poszczególnych pracowników będące częścią ich umów o pracę; 3) Instrukcja planowania i realizacji procesów inwestycyjno remontowych w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A., wprowadzona Zarządzeniem nr 28/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r., podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej ZMPG S.A., tj. w zakładce Przetargi i regulująca zasady opracowania i wykonania Planu Inwestycyjno Remontowego oraz sprawozdawczości z jego realizacji, zasady wykonywania i odbioru: robót, zakupów inwestycyjnych i dokumentacji projektowej, obieg faktur dotyczących operacji gospodarczych w ramach realizacji Planu Inwestycyjno Remontowego oraz procedurę kwalifikowania projektów i wydatków; 4) Regulamin udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A., wprowadzony Zarządzeniem nr 03/2014 z dnia 12 lutego 2014 r., podany do wiadomości publicznej na stronie internetowej Spółki i regulujący zasady i procedury wyboru wykonawców i zwierania umów niezbędnych dla realizacji Planu inwestycyjno Remontowego ZMPG S.A., w tym projektów inwestycyjnych współfinansowanych lub przygotowywanych do współfinansowania ze środków UE kolejowego, POIS / Mostostal Warszawa S.A. 17
18 spełniania tych warunków określono, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. posiadają: środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 7.000,0 tys. zł i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 5.000,0 tys. zł). (dowód: akta kontroli str , 1708, , 2178, , 2284, , ) 3.8. Na podstawie art. 90 Pzp w postępowaniu Dostęp drogowy faza I dokonano sprawdzenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Najniższa zaoferowana cena brutto ,7 tys. zł stanowiła 74,5% wartości zamówienia ustalonej na podstawie kosztorysów inwestorskich (94.984,7 tys. zł brutto). Z udzielonych Spółce wyjaśnień przez oferenta najniższej ceny 65 (stanowiła 81,4% średniej z pozostałych oferowanych cen 66 ) wynikało w szczególności, że: 60% stanowi koszt materiałów, a te w wyniku wynegocjowanych z producentami i stałymi dostawcami opustów były niższe nawet o kilkadziesiąt procent od cen katalogowych; przyjęto niskie koszty transportu ponieważ zaplecze techniczne i wytwórnia mas bitumicznych znajdowały się w pobliżu miejsca realizacji robót; założono zysk na minimalnym i opłacalnym dla wykonawcy poziomie. (dowód: akta kontroli str. 836, , ) W pozostałych badanych postępowaniach wartość zamówień określona na podstawie kosztorysów inwestorskich i kwoty, które Spółka zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zadań (podane przed otwarciem ofert) wynosiły odpowiednio: Dostęp drogowy i kolejowy faza II : ,5 tys. zł i ,0 tys. zł; Infrastruktura ro-ro : ,5 tys. zł i ,0 tys. zł; Magazyn wysokiego składowania : ,8 tys. zł i ,0 tys. zł; Magazyn ul. Polska 13A : ,8 tys. zł i ,0 tys. zł. Rozpiętość cen, które zostały zaoferowane w ofertach złożonych w tych postępowaniach wynosiła: od ,4 tys. zł do ,8 tys. zł ( Dostęp drogowy i kolejowy faza II 67 ); od ,9 tys. zł do ,9 tys. zł ( Infrastruktura ro-ro 68 ); od ,2 tys. zł do ,6 tys. zł ( Magazyn wysokiego składowania 69 ); od ,7 tys. zł do ,2 tys. zł ( Magazyn ul. Polska 13A 70 ). W przypadku ww. ofert Spółka nie zwracała się do wykonawców o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny (art. 90 Pzp). (dowód: akta kontroli str. 992, 1223, 1474, 1578, 1854) Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Infrastruktury i Zarządzania Majątkiem wyjaśnił m.in., że przeprowadzając postępowanie o udzielenie zamówienia Spółka posiłkuje się w tym względzie dostępnymi opiniami Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych 65 Konsorcjum MTM DORACO (Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. z Gdyni i Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o. z Gdańska). 66 Średnia cena wyliczona na podstawie pozostałych (niewybranych) 4 ofert w postępowaniu ro-ro stanowiła ,86 zł. 67 Oferty zawierały następujące ceny: ,4 tys. zł, ,8 tys. zł, ,5 tys. zł, ,1 tys. zł, ,8 tys. zł, ,0 tys. zł, ,8 tys. zł. 68 Oferty zawierały następujące ceny: ,9 tys. zł, ,0 tys. zł, ,0 tys. zł, ,3 tys. zł, ,1 tys. zł, ,8 tys. zł, ,1 tys. zł, ,9 tys. zł. 69 Oferty zawierały następujące ceny: ,2 tys. zł, ,8 tys. zł, ,1 tys. zł, ,8 tys. zł, ,2 tys. zł, ,7 tys. zł, ,0 tys. zł, ,0 tys. zł, ,7 tys. zł, ,7 tys. zł, ,0 tys. zł, ,9 tys. zł, ,2 tys. zł, ,4 tys. zł, ,0 tys. zł, ,6 tys. zł. 70 Oferty zawierały następujące ceny: ,7 tys. zł, ,4 tys. zł, ,7 tys. zł, ,9 tys. zł, ,1 tys. zł, ,9 tys. zł, ,0 tys. zł, ,2 tys. zł, ,2 tys. zł. 18
19 i praktyką orzeczeń KIO (dawnej Zespołów Arbitrów), w tym dotyczących rażąco niskiej ceny. Podkreślił, że Pzp wprowadzając możliwość odrzucenia oferty przez zamawiającego z powodu rażąco niskiej ceny nie precyzuje jednak tego pojęcia. Nie definiują go również przepisy dyrektyw UE. Moment obowiązku zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny jest nieostry. To zamawiający decyduje, kiedy złożona oferta wzbudza jego podejrzenia. Żaden przepis prawa nie określa precyzyjnie, kiedy powinny pojawić się wspomniane wątpliwości. W orzecznictwie z tego zakresu nie wytworzył się żaden jednolity standard wskazujący na krytyczną różnicę między ceną oferty, a wartością zamówienia. Spółka, mimo zaoferowania cen o wiele niższych niż w kosztorysie inwestorskim uznała, iż nie zachodzi potrzeba ustalania, czy doszło do zaoferowania rażąco niskiej ceny, ponieważ wszystkie złożone oferty zawierały ceny niższe od wartości kosztorysowej, a różnice cenowe między kolejnymi ofertami były niewielkie. Z treści ww. orzeczeń wynika, że cena winna budzić wątpliwości w szczególności, gdy jest niższa o 30% zarówno od wartości zamówienia, jak i od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. W przypadku postępowań na realizację ww. inwestycji ceny ofertowe były niższe od wartości zamówienia dlatego wzięto pod uwagę różnicę od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert i jak ustalono w związku z ceną ofert nie niższą niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, postępowaniem wyjaśniającym opisanym w art. 90 Pzp nie objęto tych ofert. (dowód: akta kontroli str. 1705, , , ) 3.9. Zawarte umowy 71 były zgodne z SIWZ i obejmowały zakres rzeczowy zamówień. Wysokość wynagrodzenia ustalona umową była zgodna z wybraną ofertą. Przedmiot zamówienia nie był zmieniany (art. 140 Pzp). (dowód: akta kontroli str. 792, , , 992, , , 1474, , , , , ) W umowach 72 dostatecznie zabezpieczono interesy Spółki, tj. w szczególności: ustalono harmonogramy czasowego przebiegu robót i kary umowne; ustalono sposób i termin zgłaszania przeszkód w prowadzeniu robót mających wpływ na termin ich realizacji; udzielono Spółce 3-letniej gwarancji jakości za przedmiot umowy i na użyte materiały; ustanowiono odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi za wady w wykonaniu robót; zabezpieczono należyte wykonanie umów w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy; ustalono, że rozliczenie wykonania ich przedmiotu następuje na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej, a podstawą ich wystawienia stanowią odpowiednio protokoły odbioru częściowego stwierdzające procentowe zaawansowanie robót i odbioru końcowego podpisane bez uwag; postanowiono, iż za roboty wykonane przez podwykonawców Spółka dokonuje zapłaty im bezpośrednio 73 albo wprowadzono zapisy zabezpieczające interesy Spółki w przypadku niewywiązywania się wykonawcy ze zobowiązań wobec podwykonawców 74. (dowód: akta kontroli str , , , , 1224, , , , , ) 71 Nr 031-INW/MTM/05/08 z r., nr 107/SW/I/S/2011 z r., nr 1/I/AS/2011 z r., nr 11/AP/I/2013 z r. i nr 111/I/AP/2011 z r. 72 Nr 031-INW/MTM/05/08 z r., nr 107/SW/I/S/2011 z r., nr 1/I/AS/2011 z r., nr 11/AP/I/2013 z r. i nr 111/I/AP/2011 z r. 73 Umowy nr 031-INW/MTM/05/08 z r., nr 107/SW/I/S/2011 z r., nr 11/AP/I/2013 z r. i nr 111/I/AP/2011 z r. 74 Umowa nr 1/I/AS/2011 z r. 19
20 3.11. W latach (I półrocze) przygotowania inwestycji do realizacji oraz dokonane w związku z nimi zamówienia publiczne nie były przedmiotem audytu. Audytor Spółki wyjaśniła, że powodem nieumieszczenia takiego zadania w planie był zbyt niski poziom ryzyka w przeprowadzanej analizie, która nie wykazywała tego zagadnienia jako wysoce zagrożonego. (dowód: akta kontroli str. 3126) Na podstawie art. 144 ust. 1 Pzp Spółka przewidziała we wzorach umów (będących załącznikami do SIWZ) możliwość dokonania zmiany terminów realizacji umów. (dowód: akta kontroli str , , , , , ) Wykonawca umowy na roboty budowlane w ramach inwestycji Dostęp drogowy faza I 75 dotrzymał określonego w 3 ust. 3 umowy nr 031-INW/MTM/05/08 terminu jej realizacji (25 miesięcy, tj. do r.). (dowód: akta kontroli str , , ) Wykonawcy inwestycji: Dostęp drogowy i kolejowy faza II 76, Magazyn ul. Polska 13A 77 i Magazyn wysokiego składowania 78 dotrzymali terminów umownych określonych w umowach zmienionych aneksami odpowiednio: umowę nr 107/SW/I/S/2011 z r. przedłużano z następujących przyczyn: a) aneksem nr 1 do dnia r., tj. o dwa miesiące na podstawie 4 ust. 1 pkt 1 umowy, po analizie sytuacji (w tym znacznie wydłużonego terminu otrzymania ostatecznego pozwolenia na budowę) wyłączono z realizacji zakres inwestycji dot. budynków przy posesjach Polska 9 i 13, gdzie miał powstać parking, z powodu konieczności oczekiwania na nowe pozwolenie na budowę (ze względu na zakaz rozbiórki ww. budynków decyzja o wyburzeniu została wydana bez uzgodnienia konserwatora zabytków) oczekiwanie na nowe decyzje administracyjne wymagałoby wielomiesięcznego opóźnienia, więc po dwóch miesiącach starań zrezygnowano z ww. elementu inwestycji, pomniejszając zakres i odpowiednio wynagrodzenie wykonawcy; b) aneksem nr 4 do dnia r., tj. o jeden miesiąc i 10 dni na podstawie 4 ust. 1 pkt 7 umowy w związku z wystąpieniem niesprzyjających warunków atmosferycznych (niskie temperatury poniżej 0 stopni Celsjusza oraz opady śniegu) w okresie od listopada 2012 r. do 11 kwietnia 2013 r.; c) aneksem nr 5 do dnia r., tj. o 22 dni na podstawie 4 ust. 1 pkt 3 umowy w związku z rezygnacją z części robót torowych i wykonaniem robót zamiennych; d) aneksem nr 6 do dnia r., tj. o jeden miesiąc na podstawie 4 ust. 1 pkt 5 w związku z utrudnieniami z dojazdem na plac budowy (hałdy węgla przeładowywanego przez spółkę Bałtycki Terminal Drobnicowy na przyległych terenach inwestycja była realizowana w bezpośrednim sąsiedztwie intensywnie eksploatowanych placów składowych); (dowód: akta kontroli str , 1707, ) umowę nr 111/I/AP/2011 z r. przedłużono aneksem nr 9 do dnia r., tj. o 15 dni na podstawie 20 ust. 1 pkt 1 i 3 umowy m.in. w związku z prowadzonymi uzgodnieniami dotyczącymi wyboru materiałów i robotami zamiennymi w zakresie branży budowlanej, elektrycznej 75 Konsorcjum MTM DORACO. 76 Mostostal Warszawa S.A. 77 Mostostal Warszawa S.A. 78 Przembud Gdańsk S.A. 20
Warszawa, 29 stycznia 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WBZK-VI.431.7.2017 Pan Janusz Witczak Wójt Gminy Chotcza Urząd Gminy Chotcza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27
RR JRP Oborniki, dnia 27 września 2018 r. ZAPYTANIE OFERTOWE
RR.04.2018.JRP Oborniki, dnia 27 września 2018 r. ZAPYTANIE OFERTOWE prowadzone w trybie rozeznania rynku w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, współfinansowanych przez Unię
Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.port.gdynia.pl/pl/wydarzenia/przetargi Gdynia: Wykonywanie przeglądów Nabrzeża Rumuńskiego
Sprawa 79/ ROBOTY BUDOWLANE - Budowa biura przepustek wraz z przebudową bramy wjazdowej na terenie kompleksu wojskowego w Radomiu
Sprawa 79/2018 - ROBOTY BUDOWLANE - Budowa biura przepustek wraz z przebudową bramy wjazdowej na terenie kompleksu wojskowego w Radomiu Al. Jerozolimskie 97 00-909 Warszawa tel. 261 840 328 fax. 261 846
O G Ł O S Z E N I E przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej euro
Sprawa 25/2019 - Wykonanie kompleksowego przygotowania dokumentacyjnego wraz z opisem przedmiotu zamówienia oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania: Przebudowa budynku magazynowego nr 97 w kompleksie
STOŁECZNY ZARZĄD INFRASTRUKTURY Al. Jerozolimskie Warszawa tel fax mail:
Sprawa 38/2019 - USŁUGI - Wykonanie kompleksowego przygotowania dokumentacyjnego dla zadania: Przebudowa piwnic budynku nr 58 na potrzeby PPW w kompleksie wojskowym przy ul. Żwirki i Wigury 9/13 w Warszawie