Source: https://www.portalzp.pl/slowa-kluczowe/umowa-o-zamowienie-publiczne-16/4
Timestamp: 2018-07-18 00:42:44
Legal References Found: art. 144
 art. 67
 art. 151
 art. 151
 art. 145
 art. 24

Document Content:
Istotne zmiany w umowie należy przewidzieć
Niekiedy kontrakt zawarty między wykonawcą a zamawiającym wymaga modyfikacji. Jeśli mają one charakter istotny, to ich wprowadzenie do umowy jest obwarowane szczególnymi warunkami. Nieprzewidzenie tego rodzaju zmian w siwz lub ogłoszeniu o zamówieniu uniemożliwia ich przeprowadzenie
Czasami zachodzi konieczność wykonania robót zamiennych. Przykładowo okazuje się, że posadzka z materiału Y będzie lepsza niż posadzka z materiału X. Zamawiający godzi się na to i zastępuje jeden materiał drugim, ewentualnie dopłaca różnicę. Czy w świetle przepisu art. 144 ustawy Pzp, nakazującego przewidzieć takie sytuacje, prawidłowym zapisem będzie:
„Dopuszczalne zmiany postanowień zwartej umowy:
wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych,
zmiany wynagrodzenia w przypadku: - zmiany stawki VAT na materiały budowlane, - wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych”?
Jak zmienić umowę, odstąpić od niej i wyznaczyć kary umowne, czyli najczęstsze problemy zamawiających
Udzielanie zamówienia publicznego w ściśle określonym celu, a mianowicie dla zaspokojenia określonych potrzeb zamawiającego, wymusza m.in. odpowiednie ukształtowanie wzoru umowy bądź istotnych postanowień wprowadzanych do umowy. Stanowią one integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz). Ma to szczególne znaczenie ze względu na skonstruowanie umowy o zamówienie publiczne jako źródła zobowiązania o charakterze trwałym.
Po wyborze najkorzystniejszej oferty wybrany wykonawca rezygnuje z podpisania umowy i wykonania zamówienia. Jak zamawiający ma w tej sytuacji postąpić?
Drugi z kolejności wykonawca odstąpił od podpisania umowy, czy można wybierać po raz trzeci i czwarty jeśli zamawiający ma środki? W jakiej formie zawiadamiać o wyborze oferty? Czy należy informować wszystkich wykonawców i publikować na stronie internetowej zamawiającego, czy też tylko wybranego wykonawcę z wyjaśnieniem, że kolejny (drugi, trzeci itd.) oferent odstąpił od podpisania umowy?
Na podstawie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego podpisaliśmy umowę na modernizację kotłowni osiedlowej (którą mamy w zarządzie) z terminem realizacji do 15 października 2010 r. Wykonawca w dniu podpisania umowy złożył zamówienie na potrzebne materiały, niestety hurtownik określił termin realizacji zamówienia tego asortymentu na okres około 3 tygodni. W związku z powyższym iż termin zakończenia prac zgodnie z umową jest 15 października 2010 r. wykonawca zwrócił się do nas z prośbą o przesunięcie terminu robót o miesiąc. Czy możemy wprowadzić aneks do umowy zmieniający termin realizacji zamówienia?
Kiedy możesz udzielić zaliczek wykonawcy?
Chcemy zorganizować koncert i zaprosić jedną z wokalistek. Chcielibyśmy udzielić zamówienia z wolnej ręki na podst. art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy Pzp. Zamówienie obejmowałoby występ wokalistki, oświetlenie, przygotowanie sceny, obsługę techniczną. Nie chcemy podzielić zadania - osobno na występ artysty, a osobno na obsługę techniczną, gdyż obecnie wokaliści mają swoją ekipę i tylko z taką obsługą możliwe jest zorganizowanie całego przedsięwzięcia. W związku z tym nie możemy chyba udzielić wykonawcy zaliczek zgodnie z art. 151a ust. 3 ustawy Pzp? Jak rozumieć ust. 8 art. 151a ustawy?
Czy korzystając z prawa opcji trzeba stworzyć aneks do umowy? W jakim terminie od podpisania umowy można skorzystać z tego prawa?
Kiedy należy sporządzić protokół postępowania?
Proszę o informację, do ilu dni maksymalnie od dnia podpisania umowy z wykonawcą w przetargu o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego należy sporządzić oraz podpisać poz. od 16 do 21 protokołu postępowania - część szczególna (DRUK ZP-1/PN)? Czy w przypadku nieobecności w wyżej wymienionym okresie sekretarza komisji przetargowej (1 dzień urlopu, a następnie 3-tygodniowe L-4) protokół ten powinien zostać sporządzony przez inną osobę?
W art. 145 ustawy Pzp jest wskazany szczególny tryb odstąpienia zamawiającego od umowy. Czy to oznacza, że zamawiający może odstąpić od umowy tylko i wyłącznie w okolicznościach wskazanych w tym artykule? Spotkałam się z różnymi zapisami w siwz np. zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli termin realizacji zostaję przekroczony o 7 dni. Czy to jest poprawne?
Nie można utożsamiać pojęcia „istotność nienależytego wykonania umowy”, o którym mowa w hipotezie normy art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp, wyłącznie z określonym stopniem wykonania tej umowy pod względem wartościowym czy rzeczowym. Przepis ten w aktualnym brzmieniu nie konkretyzuje bowiem takiego punktu odniesienia (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 3 lutego 2017 r.; sygn. akt KIO 139/17).
12078051123374027230619975493678059369164034630978269715