Source: http://docplayer.es/579115-Informe-preliminar-de-evaluacion-del-proyecto-sistema-catastro-registral-sicar-del-procar-pr0132.html
Timestamp: 2017-06-26 09:14:48
Document Index: 147844478

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'Artículo 3', 'Artículo 20', 'Artículo 1']

INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO SISTEMA CATASTRO REGISTRAL (SICAR) DEL PROCAR (PR0132) - PDF
INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO SISTEMA CATASTRO REGISTRAL (SICAR) DEL PROCAR (PR0132)
Download "INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO SISTEMA CATASTRO REGISTRAL (SICAR) DEL PROCAR (PR0132)"
Santiago Vega Toledo
1 CONTRACTUAL ID: A00378 N 00 AUTOR: JUAN CLAUDIO GUARNUCCIO DESTINATARIO: GONZALO MUÑOZ (IDB - PY - TEAM LEADER) REPUBLICA DEL PARAGUAY Ministerio de Hacienda Servicio Nacional de Catastro Corte Suprema de Justicia Dirección General de los Registros Públicos Contrato de Préstamo BID Nº 448/OC-PR Programa de Catastro Registral Proyecto 4853 Desarrollo e Implantación del Sistema Informático Catastral Registral, incluyendo la Adquisición y Provisión de los Equipos Informáticos DATOS DE LA CONSULTORÍA Nombre: Alcance EVALUACIÓN DEL PROYECTO SISTEMA CATASTRO REGISTRAL (SICAR) DEL PROCAR (PR032) Evaluación de los avances del contrato N 05/2009 entre el PROCAR y la firma Telespazio Argentina S.A a fin de determinar el grado de cumplimiento; pertinencia y elegibilidad de los gastos y la calidad de los productos entregados. La evaluación se focalizará en:. Elegibilidad de los Desembolsos: (i) analizar si los productos finales e intermedios entregados cumplen con lo establecido por contrato y (ii) analizar si los pagos realizados cuentan con productos que en el caso específico del Componente de Desarrollo del contrato sirvan como insumo para un nuevo desarrollo. 2. Nuevos Términos de Referencia: Revisar y ajustar los nuevos términos de referencia elaborados por los organismos ejecutores que podrán ser utilizados en un futuro llamado del SICAR 3. Project Completion Report: (i) Revisar el set de indicadores de la Matriz de Resultados para la realización del informe final de la Operación. (ii) Elaboración del Informe final de la Operación INFORME N 2 INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO SISTEMA CATASTRO REGISTRAL (SICAR) DEL PROCAR (PR032) de Abril de 2032 INFORME 0: PLAN DE TRABAJO JUAN CLAUDIO GUARNUCCIO, PMP CONTENIDO Abreviaturas y Acrónimos... RESUMEN EJECUTIVO Objetivos del Informe Alcance del trabajo Actividades Actividades en sede Actividades en el campo... 3 CONDICIONES PARA DETERMINAR LA ELEGIBILIDAD DE LOS GASTOS Disposiciones aplicables y otras fuentes consideradas El concepto de Elegibilidad Introducción Elementos para el análisis Necesidad para el proyecto y en línea con los objetivos Modalidad de contratación Propiedad y afectación de los bienes Propiedad de los documentos preparados por el Consultor Documentación de respaldo... 5 EVALUACIÓN DEL PROYECTO SICAR Situación del proyecto y del Contrato a la fecha... 6 ANÁLISIS DE ELEGIBILIDAD DE LOS PAGOS REALIZADOS Pagos realizados Desarrollo del SICAR Revisión del Análisis y Diseño del SICAR Migración de datos SNC-SICAR Hardware y Software Entrega y recepción del 00% del Hardware y software (Lote y Lote 2) Instalar, energizar y certificar los equipos y comunicaciones Capacitación Capacitación de Usuarios de Nivel Grado de utilización de los bienes, Documentos y otros productos recibidos Hardware y Licencias de Software Situación actual Posible afectación futura del Hardware y Software de Base en los organismos En el SNC En la DGRP Informe de Revisión del Análisis y Diseño del SICAR SNC DGRP Migración de datos Capacitación... DICTAMEN SOBRE LA ELEGIBILIDAD DE LOS GASTOS EFECTUADOS Dictamen Requisitos de cierre del Contrato para la determinación de la Elegibilidad Comentario sobre la cláusula N Comentario sobre la cláusula N CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES... 3 ANEXOS DOCUMENTACIÓN RECIBIDA ACTIVIDADES EN EL CAMPO Y DETALLE DE STAKEHOLDERS DETALLE DE PAGOS REALIZADOS POR LÍNEA DEL PROYECTO EVIDENCIAS DE LA REGISTRACIÓN DE LOS PAGOS DEL PROCAR... 343 Abreviaturas y Acrónimos ABREV / ACRÓNIMO BID CONSULTOR / PROVEEDOR CGC Banco Interamericano de Desarrollo TELESPAZIO ARGENTINA S.A. Condiciones Generales del Contrato SIGNIFICADO CONTRATANTE Programa de Catastro Registral - Proyecto 4853 CONTRATANTE CONTRATO CSJ DGRP DG-SNC DNCP GRPY INYPSA LPI - Anexo LPI-PROCAR Nº 24/2008 MH PBC PCR PMR PNUD PRÉSTAMO PROCAR PROGRAMA PNUD PROYECTO SBCC SICAR SICAT Ministerio de Hacienda Servicio Nacional de Catastro (MH/SNC) y la Corte Suprema de Justicia - Dirección General de los Registros Públicos (CSJ/DGRP) Contrato N 05/09 - Proyecto 4853 Desarrollo e implementación del Sistema Informático Catastral Registral (SICAR) incluyendo la adquisición y provisión de los equipos informáticos Corte Suprema de Justicia Dirección General de los Registros Públicos Representante del Contratante - Director General del Servicio Nacional de Catastro Dirección Nacional de Contrataciones Públicas Gobierno de la República del Paraguay Firma responsable del Análisis y Diseño del SICAR Licitacion Publica Internacional- Requisitos técnicos para el desarrollo, arquitectura y capacitación para la implantación del SICAR Licitación Pública Internacional / Programa de Catastro Registral Ministerio de Hacienda de la República del Paraguay Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Project Completion Report-BID Project Management Report - BID Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Organismo administrador del PROCAR Préstamo BID Nº 448/OC-PR Programa de Catastro Registral Programa de Catastro Registral Préstamo BID 448/OC-PR Proyecto 4853 Desarrollo e implementación del Sistema Informático Catastral Registral (SICAR) incluyendo la adquisición y provisión de los equipos informáticos Selección Basada en la Calidad y el Costo Sistema Informático Catastral Registral Sistema de Información Catastral PROCAR-INFORME 02 - INFORME PRELIMINAR V8 - FINAL Página4 ABREV / ACRÓNIMO SIECA SIG SIR SNC TDR TELESPAZIO / TPZ UEP UEP-PROCAR UNA USD SIGNIFICADO Sistema de Explotación Catastral Sistema/s de Información Geográfica Sistema de Información Registral Servicio Nacional de Catastro Términos de Referencia de la Contratación TELESPAZIO ARGENTINA S.A. Unidad Ejecutora del Proyecto Unidad de Ejecutora del Programa de Catastro Registral Universidad Nacional de Asunción Dólares de los Estados Unidos de América PROCAR-INFORME 02 - INFORME PRELIMINAR V8 - FINAL Página 25 RESUMEN EJECUTIVO Este Informe Preliminar de Evaluación del Proyecto SICAR del PROCAR (PR032) corresponde a los TDR de la contratación de los servicios de consultoría individual: BID- PY A , cuya firma se llevó a cabo el 9 de marzo de 203, para la Evaluación del Sistema de Catastro Registral del PROCAR (PR032) en estrecha colaboración y coordinación con el Equipo de Proyecto del BID.. OBJETIVOS DEL INFORME La determinación y dictamen sobre el grado de cumplimiento del Contrato 05/2009 firmado entre TPZ y PROCAR para el Desarrollo e Implantación del Sistema Informático Catastral Registral, incluyendo la Adquisición y Provisión de los Equipos Informáticos. La determinación y dictamen sobre la correspondencia de los productos intermedios y finales entregados por la firma TPZ respecto del contrato citado. El análisis, determinación y dictamen sobre la elegibilidad de los pagos realizados y si los productos entregados sirven como insumo para un nuevo desarrollo. 2. ALCANCE DEL TRABAJO El alcance de este informe está limitado al análisis y dictamen sobre la gestión del Contrato para el Desarrollo e Implantación del Sistema Informático Catastral Registral, incluyendo la Adquisición y Provisión de los Equipos Informáticos, firmado entre el PROCAR y la empresa Telespazio Argentina S.A que fue seleccionada para el desarrollo del sistema (), en el marco del Componente N del PROCAR, Numeral II.2.03 referido al Proyecto SICAR. (2) 3. ACTIVIDADES 3. Actividades en sede Las tareas de recopilación, lectura y análisis de documentación se llevaron a cabo antes y después de la semana de trabajo en la ciudad de Asunción. Se trabajó sobre más de 630 documentos (Ver Anexo a este informe) a los que se sumó la lectura del Contrato de Préstamo y su modificatoria, y otros documentos provistos por el PROCAR. Se cumplió con la lectura y análisis de todos los documentos indicados en los TDR del contrato de consultoría. 3.2 Actividades en el campo En el Anexo 2 de este informe se detallan las siete reuniones de trabajo mantenidas en la ciudad de Asunción, con indicación de la agenda y las personas entrevistadas. Contrato de Servicios de Consultoría N 05/ //2009 LPI/PROCAR 24/2008 (Incluyendo las enmiendas contractuales A, B y C) 2 Contrato de Préstamo N 448/OC-PR 23/03/2003 Anexo A - II.2.03 PROCAR-INFORME 02 - INFORME PRELIMINAR V8 - FINAL Página 36 CONDICIONES PARA DETERMINAR LA ELEGIBILIDAD DE LOS GASTOS 4. DISPOSICIONES APLICABLES Y OTRAS FUENTES CONSIDERADAS Para el análisis y dictamen sobre la Elegibilidad de los pagos efectuados, se han tomado en consideración las disposiciones aplicables de los documentos que se citan a continuación: Contrato de Préstamo N 448/OC-PR 23/03/2003 (incluyendo el contrato modificatorio de Febrero de 2007) Contrato de Servicios de Consultoría N 05/ //2009 LPI/PROCAR 24/2008 (Incluyendo las enmiendas contractuales A, B y C) Políticas y procedimientos para la adquisición de servicios de consultoría BID - GN-2220 / Numeral 4; Política de Gestión Financiera para Proyectos Financiados por el BID - OP Numerales 3.2, 3.3 y 5.. Project Management Body Of Knowledge Quinta Edición (The PMBOK Guide - Fifth Edition) (3) 5. EL CONCEPTO DE ELEGIBILIDAD 5. Introducción Para el caso en que el Banco decida compartir este informe con el Prestatario, se hace una breve referencia conceptual a las disposiciones citadas en el punto anterior para una mejor comprensión del análisis realizado. El Banco considera como gastos elegibles del proyecto (4) gastos que: aquellos ) Son necesarios para el proyecto y están en línea con sus objetivos, 2) Obedecen las políticas del Banco y los contratos o convenios legales que sean aplicables (por ejemplo, contratos de préstamo, convenios de cooperación técnica) y 3) Están adecuadamente registrados y sustentados. El concepto de Elegibilidad de un gasto va más allá del mero análisis formal y material de cada pago realizado, ya que los recursos de los préstamos de inversión del Banco financian los gastos necesarios para cumplir con los objetivos de desarrollo de las operaciones respaldadas por el préstamo. En el caso del PROCAR, se establecieron el Anexo A del Contrato de Préstamo y su modificación. El Contrato de Servicios de Consultoría N 05/2009 es un componente clave del PROCAR que pretendía obtener el Desarrollo e Implantación del Sistema Informático Catastral Registral, incluyendo la Adquisición y Provisión de los Equipos Informáticos orientado a contribuir al logro de los objetivos de desarrollo del PROCAR, pero no el único. De allí, que el Banco no solamente evalúa la elegibilidad puntual de cumplimiento de cada pago en el marco del contrato, sino que evalúa además la continuidad una vez terminado un proyecto. Es decir, el grado de utilización y mejora en las operaciones de los resultados del proyecto Project Management Institute, Inc. 4 OP Política de Gestión Financiera para Proyectos Financiados por el BID Numeral 3.2 PROCAR-INFORME 02 - INFORME PRELIMINAR V8 - FINAL Página 47 5.2 Elementos para el análisis En el ámbito del SICAR, y para determinar si se justifican los gastos realizados, a la luz de los objetivos del proyecto establecidos en el Contrato de Consultoría N 05/2009, se han considerado: 5.2. Necesidad para el proyecto y en línea con los objetivos Los pagos deben: Corresponderse individualmente con los entregables previstos la Cláusula 6.4. Incisos A - Desarrollo del SICAR; B - Hardware y Software; y C - Capacitación de las Condiciones Especiales del Contrato 05/2009 y sus enmiendas. Haber sido entregados completos, aceptados y pagados. Más allá de que resultaren productos intermedios respecto del entregable final del proyecto Modalidad de contratación El Contrato de Préstamo N 448/OC-PR, en el ítem b) del artículo 6.02: Precios y licitaciones, establece: En la adquisición de maquinaria, equipo y otros bienes relacionados con el Proyecto y en la adjudicación de contratos para la ejecución de obras, deberá utilizarse el sistema de licitación pública, en todos los casos en que el valor de dichas adquisiciones sea igual a o exceda los montos indicados en el Capítulo IV de las Estipulaciones Especiales. Las licitaciones se sujetarán a los procedimientos establecidos en el Anexo B respectivo de este Contrato Propiedad y afectación de los bienes El artículo 6.03 Utilización de bienes del Contrato de Préstamo, que dispone: Salvo autorización expresa del Banco, los bienes adquiridos con los recursos del Financiamiento deberán dedicarse exclusivamente para los fines del Proyecto. Concluida la ejecución del Proyecto, la maquinaria y el equipo de construcción utilizados en dicha ejecución, podrán emplearse para otros fines.. Dada la situación de incumplimiento contractual por parte de TPZ, la cuestión se analizó en dos partes: a) Determinar quién es el propietario de los bienes adquiridos (Hardware y Licencias de Software); y b) Si los productos adquiridos prestarán funciones en el futuro Propiedad de los documentos preparados por el Consultor La cláusula 3.7 de las Condiciones Generales del Contrato 05/2009: Propiedad del Contratante de los documentos preparados por el Consultor, que establece (a) Todos los planos, dibujos, especificaciones, diseños, informes, otros documentos y programas de computación presentados por el Consultor en virtud de este Contrato pasarán a ser de propiedad del Contratante, y el Consultor entregará al Contratante dichos documentos junto con un inventario detallado, a más tardar en la fecha de expiración del Contrato Documentación de respaldo En cuanto a la Documentación de Respaldo (5) ; El Banco requiere que el prestatario y/o el OE conserve todos los documentos y registros pertinentes durante un plazo mínimo de tres (3) años a partir de la fecha de último desembolso del financiamiento suministrado por el Banco (documento GN ). El prestatario y/o el OE deberá poner esos documentos originales a disposición de los auditores independientes para la realización de las auditorías externas del prestatario y/o del OE y/o del proyecto, y del personal y los consultores del Banco para que lleven a cabo la supervisión y el monitoreo de la gestión financiera del proyecto. El prestatario y/o el OE tiene la responsabilidad de conservar toda la documentación de respaldo de las actividades, decisiones y transacciones del proyecto, incluidos todos los gastos incurridos, con referencias cruzadas adecuadas a las solicitudes de desembolso aprobadas por el Banco. Dicha documentación debe ser suficiente, en forma y contenido, para satisfacer las condiciones relativas a la elegibilidad de los gastos. 5 OP Política de Gestión Financiera para Proyectos Financiados por el BID Numeral 5. PROCAR-INFORME 02 - INFORME PRELIMINAR V8 - FINAL Página 5 8 EVALUACIÓN DEL PROYECTO SICAR 6. SITUACIÓN DEL PROYECTO Y DEL CONTRATO A LA FECHA A efectos de evitar una repetición innecesaria, se dan por citados los conceptos vertidos en el Informe Final del PROCAR de Julio de 20 (6) como antecedentes y objetivos del Contrato de Servicios de Consultoría, y se actualizan esos datos a la fecha de este informe. Se produjeron tres enmiendas contractuales que ampliaron el plazo de ejecución, intentando facilitar los trabajos de TPZ. Existe numerosa documentación sobre el rechazo de los entregables relativos al desarrollo del SICAR. Baste citar el Acta de Reunión del 3/04/202 en ocasión de la supuesta presentación de la versión final del SICAR: Con fecha 27 de abril de 202, las partes comenzaron el proceso de resolución amigable de controversias (7), mediante la firma de un Acta Acuerdo. Si bien el proceso citado concluyó oficialmente el 26 de Julio de 202 (8) e incluyó la ejecución de la garantía de ejecución del contrato; durante la estadía en Asunción, el suscripto tuvo acceso a un borrador final para arribar a la firma de un Acuerdo de Rescisión del Contrato, y con los responsables de la UEP del PROCAR-SICAR y del MH, y se conversó acerca algunas cláusulas esenciales que debieran ser revisadas y que se citan más adelante en este informe: 0 - Requisitos de cierre del Contrato para la determinación de la Elegibilidad. 6 BID PARAGUAY PROCAR Evaluación Final (Julio 20) - Preparado por: René Salomón, Lilia Añazco, Tito Torres Sánchez Páginas 8 a Artículos 8. y 8.2 de las Condiciones Generales del Contrato 05/ Nota SNC N 62. PROCAR-INFORME 02 - INFORME PRELIMINAR V8 - FINAL Página 69 ANÁLISIS DE ELEGIBILIDAD DE LOS PAGOS REALIZADOS 7. PAGOS REALIZADOS Ver detalle Detalle de los pagos efectuados por línea del proyecto en el Anexo 3 y Evidencias de la registración de los pagos del PROCAR en el Anexo 4 de este informe. 7. Desarrollo del SICAR 7.. Revisión del Análisis y Diseño del SICAR CONCEPTO DE PAGO Entrega y aprobación del Documento de Informe de Revisión del Análisis y Diseño del SICAR REFERENCIA CONTRACTUAL Condiciones Especiales del Contrato 05/ Enmienda C. Cláusula 6.4: A - Desarrollo del SICAR i) Primer Pago. IMPORTE PAGADO USD ,49 CONDICIÓN DE ELEGIBILIDAD CUMPLIDO JUSTIFICACIÓN DOCUMENTADA En línea con los objetivos del SICAR SI Incluido dentro los TDR de la Contratación y del Contrato 05/2009 Modalidad de contratación SI LPI / PROCAR Nº 24/2008. Propiedad y afectación de los bienes N/A No aplica en este concepto Propiedad de los documentos y otros Clausula 3.7 de las CGC Documentación de respaldo Pendiente SI Los productos se encuentran en poder del PROCAR- SICAR. Debe confirmarse la propiedad en el Documento de Rescisión consensuado del Contrato. Ver detalle de utilización posterior en Informe de Revisión del Análisis y Diseño del SICAR Toda la documentación relativa a la entrega, aceptación y pago, se encuentra en el archivo remitido a este consultor con los documentos digitalizados, bajo el nombre: Nota UEP/SNC N 870 y anexos del 4/2/200 (407 páginas) que se adjunta con el nombre UEP SP TELESPAZIO ARGENTINA SA - Primer pago 20 % 7..2 Migración de datos SNC-SICAR Entrega y aprobación de los procesos de migración de datos alfanuméricos CONCEPTO DE PAGO y geográficos correspondientes al Servicio Nacional de Catastro (SNC- SICAR) Condiciones Especiales del Contrato 05/2009 Enmienda C. REFERENCIA CONTRACTUAL Cláusula 6.4: A - Desarrollo del SICAR iii) Tercer Pago. IMPORTE PAGADO USD 49.78,75 CONDICIÓN DE ELEGIBILIDAD CUMPLIDO JUSTIFICACIÓN DOCUMENTADA En línea con los objetivos del SICAR SI Incluido dentro los TDR de la Contratación y del Contrato 05/2009 Modalidad de contratación SI LPI / PROCAR Nº 24/2008. Propiedad y afectación de los bienes N/A No aplica en este concepto Propiedad de los documentos y otros Clausula 3.7 de las CGC Documentación de respaldo SI SI Los productos se encuentran en poder del PROCAR- SICAR. Ver utilización posterior en Migración de datos. Toda la documentación relativa a la entrega, aceptación y pago, se encuentra en el archivo remitido a este consultor con los documentos digitalizados, bajo el nombre: Nota UEP/SNC N 630/ y anexos del 03//20 (38 páginas) que se adjunta con el nombre UEP % 2do pago PROCAR-INFORME 02 - INFORME PRELIMINAR V8 - FINAL Página 710 7.2 Hardware y Software 7.2. Entrega y recepción del 00% del Hardware y software (Lote y Lote 2) 60% del monto del hardware y software contra la Entrega y recepción del 00% del Hardware y software adquirido para el Proyecto (Lote y Lote 2), CONCEPTO DE PAGO con sus respectivas licencias y garantías técnicas en los ambientes designados por el PROCAR, a excepción del Lote 3 - Comunicaciones Condiciones Especiales del Contrato 05/ Enmienda C. REFERENCIA CONTRACTUAL Cláusula 6.4: B Hardware y Software i) Primer Pago. IMPORTE PAGADO USD ,44 CONDICIÓN DE ELEGIBILIDAD CUMPLIDO JUSTIFICACIÓN DOCUMENTADA En línea con los objetivos del SICAR SI Incluido dentro los TDR de la Contratación y del Contrato 05/2009 Modalidad de contratación SI LPI / PROCAR Nº 24/2008. Propiedad y afectación de los bienes Propiedad de los documentos y otros Clausula 3.7 de las CGC Documentación de respaldo Pendiente N/A SI Los productos se encuentran en poder del PROCAR- SICAR. Instalados, disponibles y utilizados parcialmente dado que aún no se ha producido la confirmación formal de la propiedad en el Documento de Rescisión consensuado del Contrato. Ver detalle de la situación actual en 8. - Hardware y Licencias de Software Situación Actual y Detalle de utilización posterior en No aplica en este concepto Toda la documentación relativa a la entrega, aceptación y pago, se encuentra en el archivo remitido a este consultor con los documentos digitalizados, bajo el nombre: HW-SW PRIMER PAGO A TELESPAZIO (724 PÁGINAS) que se adjunta Instalar, energizar y certificar los equipos y comunicaciones CONCEPTO DE PAGO 0% del monto del hardware y software, al momento de instalar, energizar y certificar los equipos y comunicaciones REFERENCIA CONTRACTUAL Condiciones Especiales del Contrato 05/ Enmienda C. Cláusula 6.4: B Hardware y Software ii) Segundo Pago. IMPORTE PAGADO USD ,9 CONDICIÓN DE ELEGIBILIDAD CUMPLIDO JUSTIFICACIÓN DOCUMENTADA En línea con los objetivos del SICAR SI Incluido dentro los TDR de la Contratación y del Contrato 05/2009 Modalidad de contratación SI LPI / PROCAR Nº 24/2008. Propiedad y afectación de los bienes Propiedad de los documentos y otros Clausula 3.7 de las CGC Documentación de respaldo Pendiente N/A SI Los productos se encuentran en poder del PROCAR- SICAR. Instalados en condiciones de operatividad y sin uso. Debe confirmarse la propiedad en el Documento de Rescisión consensuado del Contrato. Ver detalle de la situación actual en 8. - Hardware y Licencias de Software Situación Actual y Detalle de utilización posterior en No aplica en este concepto Toda la documentación relativa a la entrega, aceptación y pago, se encuentra en el archivo remitido a este consultor con los documentos digitalizados, bajo el nombre: HW-SW SEGUNDO PAGO A TELESPAZIO (8 páginas) que se adjunta. PROCAR-INFORME 02 - INFORME PRELIMINAR V8 - FINAL Página 811 7.3 Capacitación 7.3. Capacitación de Usuarios de Nivel CONCEPTO DE PAGO 30% a la finalización de la capacitación de usuarios de Nivel. REFERENCIA CONTRACTUAL Condiciones Especiales del Contrato 05/ Enmienda C. Cláusula 6.4: C Capacitación i) Primer Pago. IMPORTE PAGADO USD 2.329,4 CONDICIÓN DE ELEGIBILIDAD CUMPLIDO JUSTIFICACIÓN DOCUMENTADA En línea con los objetivos del SICAR SI Incluido dentro los TDR de la Contratación y del Contrato 05/2009 Modalidad de contratación SI LPI / PROCAR Nº 24/2008. Propiedad y afectación de los bienes N/A No aplica en este concepto Propiedad de los documentos y otros Clausula 3.7 de las CGC Documentación de respaldo SI SI La capacitación fue dictada. Ver detalle de utilización posterior en Capacitación Nota UEP/SNC N 679/ y anexos del 02/2/20 (9 páginas) que se adjunta como: UEP SP TELESPAZIO Capacitación Nivel er pago 8. GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS BIENES, DOCUMENTOS Y OTROS PRODUCTOS RECIBIDOS 8. Hardware y Licencias de Software 8.. Situación actual De acuerdo con lo descripto en la Escritura de Constatación N 37 del 29/06/202, el equipamiento, con sus unidades de almacenamiento, routers, accesorios y software de base que fueron entregados, recibidos y pagados de conformidad en relación con la oferta de Telespazio se resumen en el siguiente cuadro: TIPO CANTIDAD DESCRIPCIÓN S 2 Servidores de Bases de Datos S 2 Servidores de Aplicaciones S Servidor de Backup S 2 Servidores de Portal PT 00 Estaciones de trabajo livianas PT 20 Scanners de documentos PT 0 Impresoras de alto tráfico PT 22 Unidades de alimentación ininterrumpida (UPS) Dado que el Telespazio ha incumplido el contrato debido a que no desarrolló, ni puso en marcha el software del SICAR: Los equipos identificados como S en el cuadro anterior (Servidos de Aplicaciones, de Bases de Datos, de Backup y de Portal) adquiridos por el PROCAR para el SNC, se encuentran instalados, en condiciones operatividad y sin uso, en la DNCP y para la DGRP, en el Data Center de esta Institución. En ambos casos, no pueden afectarse a los fines previstos originalmente en el contrato hasta que no se produzca el traspaso formal por parte de la firma contratista. Por su parte, el equipamiento identificado como PT, está siendo utilizado por el SNC y la DGRP para las funciones y actividades propias y permanentes de cada uno de ellos y sin relación con el proyecto SICAR. PROCAR-INFORME 02 - INFORME PRELIMINAR V8 - FINAL Página 912 Es dable destacar que el equipamiento adquirido está suficientemente actualizado (y así lo revela el uso potencial que podrán darle el SNC y DGRP que se cita en este informe) y tiene por delante una vida útil razonable de al menos cinco años. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que los organismos públicos no suelen reemplazar su equipamiento por la mera obsolescencia tecnológica, sino que la vida útil se mide en función de la capacidad de procesamiento en el uso de las operaciones. Desde este punto de vista, es el usuario quien define la vida útil hasta que sea posible su actualización o reemplazo. En caso de persistir la situación actual, se pierde la oportunidad de potenciar la capacidad instalada de ambos organismos para otras aplicaciones, incluyendo el mantenimiento necesario que no se está llevando a cabo ya que la firma encargada de estas actividades no reconoce al PROCAR como propietario de los bienes Posible afectación futura del Hardware y Software de Base en los organismos En los ítems siguientes de este numeral, se detallan las posibles afectaciones que podría darse al equipamiento que actualmente se encuentra sin uso, en otras aplicaciones, con la no objeción del Banco, de acuerdo con lo expresado en el numeral Propiedad y afectación de los bienes, y ad referéndum de la decisión final de las autoridades correspondientes del GRPY. Como resultado de las conversaciones con los funcionarios afectados al PROCAR-SICAR, se detallan aquí, las posibles afectaciones de ese equipamiento dentro de cada organismo, una vez asegurada la propiedad de los equipos y su disponibilidad de uso. Los equipos adquiridos a través del PROCAR- SICAR En el SNC ) Soportar el desarrollo e implementación de una nueva aplicación de gestión catastral gráficaalfanumérica, que permita la adecuación a las nuevas necesidades de los organismos y usuarios involucrados. 2) En su defecto, esta infraestructura podría ser destinada inmediatamente a dar apoyo y/o reemplazo a los equipos servidores que actualmente se encuentran en producción en el SNC, cercanos a cumplir su vida útil con la consiguiente dificultad para conseguir garantías o contratos de mantenimiento de los fabricantes o proveedores. Y a su vez, se encuentran en el límite de su capacidad de procesamiento. Entre otros destinos posibles se citan: Migrar la aplicación actual SIECA a versiones actualizadas de Oracle y sus herramientas de desarrollo. Instalación de herramientas de gestión de imágenes geográficas (GIS/GIS); Base de datos Geográfica, ArcGis, etc. Servidor de archivos, Servidor web. Servidor Proxy. Servidor de correo. Entorno de desarrollo análogo al de producción. Para desarrollo/pruebas/aprobación de aplicaciones nuevas, modificadas, etc. Instalación de herramientas de virtualización como XEN Server, que permiten el uso de ésta tecnología para la instalación de máquinas virtuales que presten servicios adicionales a los demás servidores. Entornos de e-learning. Puesto que los servicios serán expuestos hacia el exterior, la seguridad será una necesidad cada vez mayor, con lo cual el uso de los sistemas ASA5520 y ASA5540 de Cisco, tendrán un pleno uso en ésta función de firewall y aplicaciones de seguridad. PROCAR-INFORME 02 - INFORME PRELIMINAR V8 - FINAL Página 013 En la DGRP La DGRP tiene previsto el desarrollo e implementación de un sistema llamado e-sgir, para el cual se están elaborando nuevos términos de referencia. La afectación posible de los equipos instalados en la DGRP según Escritura de Constatación N 37 del 29/06/202, sería: Clusterización de la Aplicación e-sgir (Un servidor de aplicaciones) Clusterización de la Base de Datos (Un equipo) Clusterización de Servicios Web (Un equipo) Administración de los Servicios de Administración (Un equipo) 8.2 Informe de Revisión del Análisis y Diseño del SICAR A pedido del suscripto, el SNC y la DGRP hicieron un análisis de los documentos de diseño entregados por TPZ en el marco del Proyecto y concluyen que, luego de un trabajo más minucioso, podrían ser reutilizados, mejorados o actualizados una serie de casos de uso provenientes del SICAR, según se detalla SNC Subsistema de Catastro: Procesos Generales; Cobro de Arancel (todos); Mesa de Entrada y Salida (todos). Subsistema de objetos gráficos: todos Módulo de ayuda y servicio en línea: Portal Web Datos Catastrales; Subsistema de flujo de trabajos Subsistema de datos alfanuméricos. Estos subsistemas y módulos, una vez actualizados, representarían la operatividad actual de la institución DGRP Estiman que podrían reutilizarse los casos de uso de: Mesa de Entradas, Creación de Inmueble, Administración de Módulos, Escaneo de Documentos (digitalización), Propiedad Horizontal, Transacciones y entre otros. 8.3 Migración de datos Las migraciones son procesos que entregan un set de datos actualizados y de acuerdo con el formato de tablas requerido por un nuevo sistema y como tales, no son reutilizables. 8.4 Capacitación La capacitación recibida en el marco del SICAR, deberá ser oportunamente reactualizada. PROCAR-INFORME 02 - INFORME PRELIMINAR V8 - FINAL Página14 DICTAMEN SOBRE LA ELEGIBILIDAD DE LOS GASTOS EFECTUADOS 9. DICTAMEN Por lo expuesto en este informe, los gastos efectuados en el marco del proyecto SICAR están material y formalmente en condiciones de ser declarados elegibles, siempre y cuando se produzca el traspaso formal y documentado de la propiedad de todos los bienes y de los productos y documentos relativos al Desarrollo del SICAR recibidos y pagados en el marco del contrato. Ver detalle de los pasos a seguir en el numeral 0, continuación. Esta condición de elegibilidad pendiente debe ser resuelta por las autoridades del PROCAR como condición previa y excluyente para que el Banco pueda admitir la elegibilidad de los gastos efectuados. 0. REQUISITOS DE CIERRE DEL CONTRATO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA ELEGIBILIDAD El Contrato de Servicios de Consultoría 05/2009 ha sido incumplido por parte de TPZ, y debe procederse con celeridad a completar el proceso de cierre o rescisión que las partes acuerden. A tales efectos se ha tenido acceso un borrador de Acta de Cierre contractual consensuado, y se citan aquí los comentarios y recomendaciones del suscripto sobre dos cláusulas que debieran ser revisadas o completadas para lograr la elegibilidad de los gastos incurridos. 0. Comentario sobre la cláusula N 2 El texto de esta cláusula en el borrador de acuerdo entre el PROCAR y TPZ es el siguiente: 2. El hardware entregado a la fecha por TPZ conforme obra en Actas de Constatación de entregas oportunamente suscriptas por LAS PARTES frente a escribano público es de propiedad de las Instituciones Beneficiarias, a saber, el SNC y la Dirección Nacional de los Registros Públicos. La redacción no es suficiente para reflejar el traspaso formal de la propiedad de los bienes adquiridos (Hardware y Licencias de software). Para ello, deberá agregarse la documentación correspondiente de fabricantes y proveedores que así lo acredite; y la comunicación a la firma INFOCENTER que es la encargada del mantenimiento de los equipos. Todo ello, teniendo en cuenta sin excepción, lo expresado en este informe en Propiedad y afectación de los bienes. 0.2 Comentario sobre la cláusula N 3 El texto de esta cláusula en el borrador es el siguiente: 3. El software SICAR entregado y desplegado en el hardware provisto, que fuera posteriormente removido por decisión unilateral de la Dirección del SNC, según consta en acta notarial Nro. 34 de fecha 8 de junio de 202, incluyendo actualizaciones y mejoras posteriores, y todos los derechos de propiedad intelectual correspondientes al mismo incluidos los hechos y documentos relativos a su desarrollo son de propiedad exclusiva de TPZ, quedando expresamente vedado al SNC y a cualquier tercero, persona de existencia ideal o física, su uso, comercialización o transferencia por cualquier título o la divulgación de información referida a los mismos. Respecto de la remoción del software entregado, sería recomendable citar también las razones de esa decisión unilateral. De lo contrario, podría interpretarse que ese software cumplía con los TDR del contrato y que fue removido sin justificación alguna. PROCAR-INFORME 02 - INFORME PRELIMINAR V8 - FINAL Página 215 Respecto del texto: y todos los derechos de propiedad intelectual correspondientes al mismo incluidos los hechos y documentos relativos a su desarrollo son de propiedad exclusiva de TPZ, quedando expresamente vedado al SNC es incompatible sin excepción, con lo expresado en este informe en Propiedad de los documentos preparados por el Consultor, en referencia al contrato de servicios de consultoría y debe ser eliminado del acta que finalmente se firme. Así, entonces: El PROCAR podrá disponer de los productos intermedios recibidos y pagados, para los fines que se determinen, con la no objeción del Banco de acuerdo el artículo 6.03 Utilización de bienes del Contrato de Préstamo. El Banco podrá admitir la elegibilidad de los gastos efectuados. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ) El contrato 05/2009 no ha sido cumplido por la firma Telespazio Argentina S.A. y el GRPY cuenta con suficiente evidencia material y documental acerca de este incumplimiento, por lo que debe proceder a su terminación por la vía que las partes acuerden conveniente, teniendo en cuenta el numeral 0 - Requisitos de cierre del Contrato para la determinación de la Elegibilidadde este informe. 2) El Proyecto SICAR del PROCAR no se ha completado y por ende, no se ha logrado el objetivo perseguido. Desde este punto de vista, el resultado del proyecto no es satisfactorio. Sin embargo, los productos recibidos, aceptados y pagados por el proyecto que fueron detallados en los numerales 8.; a 8.4; en particular: Situación actual, tienen un grado de utilización potencial posterior, que los convierte en insumos para dedicarlos a otros fines similares y cuyo detalle se encuentra en el numeral Posible afectación futura del Hardware y Software de Base en los organismos y de este informe y en los numerales 8.2. y 8.2.2, respecto de los documentos de diseño del SICAR.. 3) El cierre del contrato con la firma Telespazio permitirá transferir al GRPY propiedad de los equipos y su disponibilidad de uso, asegurando así la elegibilidad de los gastos realizados dentro del SICAR y a su vez la finalización del Programa dentro del plazo de ejecución vigente. 4) Los gastos efectuados serán elegibles en la medida que el PROCAR-SICAR obtenga formalmente la propiedad de los bienes y otros productos entregados en el marco del Contrato 05/2009 de acuerdo con lo recomendado en 0 - Requisitos de cierre del Contrato para la determinación de la Elegibilidad de este informe. 5) El suscripto propone y recomienda a las autoridades del PROCAR y del GRPY que consideren separadamente, las cuestiones relativas a su solicitud de ampliación del plazo del PROCAR, respecto del finiquito contractual con la firma Telespazio Argentina S.A. ya que esta operación afecta solamente una parte del Programa que ha sido exitoso y pone en riesgo la elegibilidad de los gastos realizados dentro del SICAR. Basado en este análisis, el suscripto propone y recomienda a las autoridades del PROCAR y del GRPY que procedan el cierre del contrato con la firma Telespazio 6) Respecto de la realidad actual del SNC y la DGRP en cuanto a necesidades de gestión relativas a los objetivos iniciales del SICAR, han variado desde el esquema institucional originalmente contemplado en el Contrato de Préstamo, (Ver Posible afectación futura del Hardware y Software de Base en los organismos), ) por lo que sería recomendable revisar la mejor forma de organizar y ejecutar estos proyectos a la luz de esta nueva realidad y establecer una coordinación interinstitucional que determine las interfaces necesarias para el mejor funcionamiento integrado de ambos organismos y otros usuarios externos beneficiarios. 7) El suscripto desea agradecer la colaboración y disposición, sin reservas, que le han brindado las autoridades del PROCAR-SICAR, así como las autoridades del SNC y de la DGRP. JUAN CLAUDIO GUARNUCCIO, CP, PMP, MPM PROCAR-INFORME 02 - INFORME PRELIMINAR V8 - FINAL Página 316 ANEXOS. DOCUMENTACIÓN RECIBIDA N NOMBRE DEL DOCUMENTO Págs DATOS DEL BID Estado de Pagos del SICAR - julio Presentación interna PROCAR 3 Matriz de cumplimiento de Indicadores º Informe Semestral C0 - PLIEGOS 5 PliegoLPI Ver. 6-jul AnexoLPI242008V C02 - OFERTA TELESPAZIO 7 Propuesta Técnica de TELESPAZIO Arg Propuesta Económica 9 C03 - CONTRATO 9 Acta de Negociación SICAR 4 0 Contrato de Servicio de Consultorías Nº Apéndice de Contrato Telespazio 22 C04 - ENMIENDAS 2 Pedido de Enmienda A 2 3 Enmienda A 8 4 Enmienda A Registrada 2 5 Pedido de Enmienda B 7 6 Enmienda B 5 7 Pedido de Enmienda C 4 8 Enmienda C 3 C05 - ANTICIPO TPZ 9 Código de Contratación DNCP SICAR 20 SWIFT Anticipo Telespazio 2 2 Voucher UNDP 9 C06 - DICTAMENES DEL TESORO 22 Dictamen Nº Dictamen Nº Dictamen Nº C07 - GARANTÍAS - EXTENSIONES , Nota BBVA - Primera Prórroga de Garantía por pago de Anticipo , Nota BBVA - Segunda prórroga de Garantía por Pago de Anticipo , Nota BBVA - Tercera prórroga de Garantía por Pago de Anticipo , Nota BBVA - Cuarta prórroga de Garantía por Pago de Anticipo , Nota BBVA - Quinta prórroga de Garantía por Pago de Anticipo , Nota BBVA - Sexta prórroga de Garantía por Pago de Anticipo , Nota BBVA - Séptima Prórroga de Garantía por pago de Anticipo PROCAR-INFORME 02 - INFORME PRELIMINAR V8 - FINAL Página 417 N NOMBRE DEL DOCUMENTO Págs C08 - RESOLUCIONES SNC/SICAR Res. SNC Nº , Ref. Comité que evaluará el diseño del SICAR Res. SNC Nº , Ref. Comité que acompañará los trabajos del SICAR Res. SNC Nº , Ref. Comité SICAR - Incorporación Liliana Castillo Res. DGRP Nº , Comité que acompañará los trabajos del SICAR Res. DGRP Nº , Desvinculación de la Abog. Gladys Diez Franco - Res. DGRP Nº Res. SNC Nº , Modif. Res. SNC Nº Coord de Equipo - Ing. Rafael Poletti Res. SNC Nº 26-20, Ampliación Res Nº Incorpora Lic. Cristina Paiva Res. SNC Nº 25-20, Modif. Res. SNC Nº Coord de Equipo - Ing. José Luis Benza Res. SNC Nº Ref. Designación de Coordinador del Comité SICAR - Ing. Jorge Villagra E0 - NOTAS e INFORMES SNC - DGRP - PROCAR Nota UEP-SNC N 758, Resp.Nota de fecha Plazos Contractuales Contrato TPZ.pdf Nota UEP-SNC N 3, Com. Infocenter es empresa subcontratante a realizar tendido de F.O..pdf Nota UEP-SNC N 58, Respuesta a la Nota 7, 8, 9 de TPZ.pdf Nota UEP-SNC N 248, Cambio de personal clave, temas varios.pdf Nota SNC N 46, Requerimiento varios, establecimiento fisico en el pais.pdf Nota UEP-SNC N 276, Solicitud de asistencia fisica de Técnicos claves.pdf Nota UEP-SNC N 34, Solicitud de Verificación de equipos informaticos.pdf Nota UEP-SNC N 364, Acomp. local de un programador, resolver problema del des..pdf Nota UEP-SNC N 374, Ajustes de Temas Contractuales.pdf Nota PROCAR CSJ N pdf Nota UEP-SNC N 444, NdP pedido de aumento de horario para instalación de F.O.pdf Nota UEP-SNC N 454, Comunicación de atraso del trabajo de TPZ.pdf Nota UEP-SNC N 603, Solicitud de Extensión de Garantia Bancaria.pdf Nota SNC N 857, Requerimientos varios.pdf Nota PROCAR-CSJ N 748, Ref. Representante DGRP.pdf Nota UEP-SNC N 70, Requerimiento de Condición de Garantía Bancaria.pdf Nota PROCAR-CSJ N 88, Ref. Designación representantes de la DGRP.pdf Nota PROCAR CSJ N 992, Gestionar mudanza de UPS Eaton.pdf Nota PROCAR-CSJ N 000, Solic. culm. tendido de fibra óptica hasta Data C. de DGRP.pdf Nota PROCAR-CSJ N 58, Ref. Solicitar informe a la Consultora Telespazio.pdf Nota PROCAR-CSJ N 69, Ref. Reiteración Nota PROCAR-CSJ N 58 - Solicitud Informe a TPZ.pdf Nota PROCAR-CSJ N 73, Ref.Inconvenientes Tec. equipos informaticos.pdf Nota S.N.C. N 275 Resp. NdP N Pedido de Ampliación.pdf Nota S.N.C. N 286, Pedido de Ampliación - a Abogacía.pdf Nota S.N.C. N 303 Resp. NdP N Pedido de Ampliación.pdf Nota S.N.C. N 450 Resp. NdP N Propuesta de Acuerdo de Enmienda.pdf Nota UEP-SNC N 382 Solicitud de prórroga de la garantia bancaria.pdf Nota UEP-SNC N 433 Garantía por pago de anticipo.pdf 2 PROCAR-INFORME 02 - INFORME PRELIMINAR V8 - FINAL Página 518 N NOMBRE DEL DOCUMENTO Págs Nota PROCAR-CSJ N 703, Ref. Sol. Incorporación obs. al GESCAM 05.pdf Nota DGRP N 920, Comites de Seguridad y BCP.pdf Nota PROCAR CSJ N 20, Presencia del Sr. Roberto Langdon.pdf Nota UEP-SNC N 06 Envío de propuestas de solución a puntos pendientes en producto a entregar.pdf Nota UEP-SNC N 22 Nota de Pedido N reuniones en oficinas del SNC.pdf Nota UEP-SNC N 27 Nota de Pedido N reuniones en oficinas del SNC.pdf Nota PROCAR CSJ N 53, Remisión actas revisión de presentación del Sistema SICAR.pdf Nota PROCAR CSJ N 54, Remisión Memo de fecha Visita TPZ.pdf Nota PROCAR CSJ N 55, Comunicación vía mail - Lic. Alberto Ureta.pdf Nota UEP-SNC N 42 Entrega y aprobación de productos - reiteración nota SNC N 30.pdf Nota PROCAR CSJ N 6, Entrega oficial de diseño de DBMS del SICAR a la DGRP.pdf Nota PROCAR CSJ N 62, Nota de asistentes al Curso Data Protection.pdf Nota PROCAR CSJ N 63, Remisión Informe Semestral de Avance - 2 semestre del año 20.pdf Nota PROCAR CSJ N 68, Pruebas de la Versión presentada como final por TPZ.pdf Nota PROCAR CSJ N 70, Ref. Cronograma presentado por TPZ.pdf Nota UEP-SNC N 56 NdP Hitos contractuales considerados cumplidos.pdf Nota UEP-SNC N 57 NdP Acciones para el cierre del proyecto.pdf Nota PROCAR CSJ N 73, Ref. Observaciones sobre varios ítems.pdf Nota UEP-SNC N 60 Capacitaciones.pdf Nota UEP-SNC N 6 NdP Acciones para el cierre del proyecto.pdf Nota PROCAR CSJ N 75, Ref. NdP N Acciones para el cierre del Proyecto.pdf Nota PROCAR CSJ N 76, Ref. Seguimiento SICAR - Doc. solicitados por O. Cruz.pdf Informe Evaluación SICAR del Sr. Juan Pablo Soliz - BID.pdf Nota UEP-SNC N 03 NdP Entrega documentos del Business Continuity Plan del SICAR.pdf Nota PROCAR CSJ N 8, NdP N 04, Próximas actividades - Respuesta UEP-SNC N pdf Nota SNC-DOI N 3, NdP N 04, Próximas actividades - Respuesta UEP-SNC N pdf Nota SNC-DOI N 32, Ref. Informe sobre situación Técnica del SICAR-SNC.pdf Nota PROCAR CSJ N 82, Ref. Sol. comunicación por nota formal - acontecimientos consultora TPZ.pdf Nota SNC N 369 Contrato TPZ.pdf Nota SNC N 372 Sol. al BBVA pago al MH - Garantía.pdf Nota SNC N 375 Comunicación al ministro - situación Contrato TPZ.pdf Nota SNC N 377, Informe al ministro sobre nota de TPZ - Sol. apertura de negociación.pdf Nota SNC N 39, Com. al Ministro Cuarta prórroga de Garantía por pago de Anticipo de TPZ.pdf Nota SNC N 392, Ref. Pedido a la DGRP designación de personas para revisión y acompañamiento.pdf Nota SNC N 394, Ref. Pedido a AT asistencia jurídica para conformar equipo Técnico.pdf Nota SNC N 395, Ref. P. Asesor del MH colab. del Dr. Marcos R. para conformar equipo.pdf Nota SNC N 396, Ref. Pedido a la SET colaboración de Técnicos.pdf Nota SNC N 405, Ref. Vigencia temporal de Acta de acuerdo.pdf 70 3 PROCAR-INFORME 02 - INFORME PRELIMINAR V8 - FINAL Página 619 N NOMBRE DEL DOCUMENTO Págs Nota SNC N 406, Ref. Sol. al BID informe de Evaluación del SICAR del Sr. Juan P. Solis.pdf Nota SNC N 409, Ref. Sol. A SSEAF colaboración de Técnicos para conformar equipo.pdf Nota SNC N 46, Ref. Comunicación a la DGRP sobre prórroga del PROCAR.pdf Nota SNC N 47, Ref. Comunicación al PNUD sobre prórroga del PROCAR.pdf Nota SNC N 439, Ref. Resp. NdP Acta de Acuerdo.pdf Nota SNC N 467, Informe al Ministro Secretario acta de acuerdo celebrado con TPZ.pdf Nota SNC N 470 Inf. al Esc. Peroni autorización de represent del SNC.pdf Nota UEP-SNC N 20, Ref. Resp. Nota TPZ - Reunión PROCAR-TPZ de fecha pdf Nota SNC N 529 Sol. Esc. López presencia en la DGRP a fin de labrar acta de const.pdf Nota UEP-SNC N 207, Comunicación firma autorizada para documentos oficiales.pdf Nota UEP-SNC N 208, Resp. a Nota TPZ de fecha Reunión PROCAR- TPZ.pdf Nota UEP-SNC N 20, Ref, Resp. a Nota TPZ de fecha Reunión PROCAR-TPZ.pdf Nota Osvaldo Cruz, Informe de resultados reuniones Técnicas con TPZ.pdf Nota SNC N 533, Sol. López presencia en SNC para labrar acta de const. - borrado del SICAR.pdf Nota UEP-SNC N 24, Ref. Resp. a Nota TPZ de fecha pdf Nota SNC N 556 Sol. Esc. López presencia en el SNC a fin de labrar acta de const.pdf Nota SNC N 570, Resp. A Nota TPZ de fecha Temas relevantes.pdf Nota SNC N 572, Ref. Comunicación a AT cierre del proceso de revisión Técnica.pdf Nota UEP-SNC N 29, Ref. Resp. a Nota TPZ de fecha Remisión doc. Infocenter.pdf Nota SNC N 577 Sol. Esc. López presencia en la DGRP a fin de labrar acta de const.pdf Nota SNC N 578 Sol. Esc. López presencia en el SNC a fin de concluir procedim y labrar acta.pdf Nota SNC N 579, Resp. Nota TPZ de fecha confirm. fechas de negociaciones.pdf Nota SNC-DOI N 50, Ref. Estado de objetivos del Proyecto SICAR.pdf Nota de FP-UNA DIN N 042, Ref. Remisión de Informe de seguimiento - Cierre de acuerdo.pdf Nota SNC N 609, Inf. Técnico situación contractual - SICAR - AT, DGRP y Asesoría del MH.pdf Nota SNC N 68, Ref. Resp. Nota TPZ de fecha Continuación de Acuerdo.pdf Nota SNC N 622, BBVA designación de directora SNC - fecha de vigencia y exigibilidad de Garantía.pdf Nota SNC N 623, Ref. Resp. A nota TPZ de fecha 24 de julio.pdf Nota SNC N 624, Ref. Inf. Ejecutivo al Ministro sobre situación actual - Contrato TPZ.pdf Nota SNC N 626, Ref. Com. al Ministro - Vencimiento de Acuerdo SNC-TPZ.pdf Nota SNC N 627, Ref. Vencimiento Acuerdo SNC-TPZ.pdf Nota SNC N 629, Ref. Com. al BID - Vencimiento de Acuerdo SNC-TPZ.pdf Nota SNC N 630, Ref. Com. al PNUD - Vencimiento de Acuerdo SNC-TPZ.pdf Nota SNC N 63, Ref. Com. A Abog. T - Vto Acuerdo SNC-TPZ - Sol. pasos a seguir.pdf Nota SNC N 632, Ref. Com. a Asesoría Tec. - Vencimiento de Acuerdo SNC-TPZ.pdf Nota SNC N pdf Nota DGRP N 62, Ref. Preocupación escaso avance trabajos de TPZ.pdf 4 5 PROCAR-INFORME 02 - INFORME PRELIMINAR V8 - FINAL Página 720 N NOMBRE DEL DOCUMENTO Págs Nota SNC N pdf Nota SNC N pdf Nota SNC N pdf Nota BBVA - Comunicación de acreditación.pdf Nota SNC N pdf Nota Entrega de resultados obtenidos.pdf 2 E02 - ACTAS DE REUNIÓN Acta de Reunión, Ref. Demostración funcionamiento del SICAR Acta de Reunión Acta de Reunión Acta de Reunión Acta de Reunión Acta de reunión - Entrega de doc. SICAR a la AI-MH E03 - ORDENES DE SERVICIO 56 OS N 0, Ref. Comunicación del nombramiento de Rafael Poletti como responsable del SICAR.pdf 57 OS N 02, Ref. Comunicación el Aplazamiento de Diego Erba.pdf 58 OS N 03, Ref. Listado de Participantes para los cursos de Capacitación.pdf 2 59 OS N 04, Ref. Solicitud de asistencia técnica para verificación de UPS.pdf 2 60 OS N 05, Ref. Se comunica que el Sr. Luis Alberto Zarate asistir a los cursos de capacitación PROCAR.pdf 6 OS N 06, Ref. Respuesta a Informe GESCAM 04.pdf 62 OS N 07, Ref. Solicitud de asistencia técnica para la Verificación de un Monitor HP LE9.pdf 2 63 OS N 08, Ref. Solicitud de asistencia tecnica para verificacion de 2 UPS.pdf 3 64 OS N 09, Ref. Nuevo tramo subterraneo de FO.pdf 65 OS N 0, Ref. Comunicación de apertura de 4 PC Z400 sin perder garantia.pdf 6 66 OS N, Ref. Solicitud Respuesta a la Nota 62 de TELESPAZIO.pdf 67 OS N 2, Ref. Aceptación para el reemplazo de un monitor LE9.pdf 5 68 OS N 3, Ref. Respuesta a Nota de pedido Equipos Cisco ASA 5520.pdf 4 69 OS N 4, Ref. Se rechaza propuesta de los Look and Feel, y se solicita una nueva.pdf 70 OS N 5, Ref. Cambio de tramo del trayecto en el tendido de Fibra àptica.pdf 7 OS N 6, Ref. Solicitud de cumplir todo lo indicado en la Nota O.S. Nro pdf 72 OS N 7, Ref. Observaciones del informe mensual de octubre 200.pdf 73 OS N 8, Ref. Se acepta propuesta presentada en la NDP , presentación Alpha bis.pdf 74 OS N 9, Ref. Solicitud de mantenimiento preventivo.pdf 75 OS N 20, Ref. Solicitud de provisión de diez Licencias Antivirus faltantes.pdf 76 OS N 2, Ref. Solicitud de presentar documentación comprometida de la Propuesta técnica.pdf 2 77 OS N 22, Ref. Respuesta a la NDP N , falta de respuesta a especificaciones técnicas.pdf 78 OS N 23, Ref. Reunión mantenida en fecha pdf 79 OS N 24, Ref. Aceptación de la propuesta de entregas del prototipo del SICAR.pdf 80 OS N 25, Ref. Resp. NdP pdf 8 OS N 26, Ref. Rem. Enmienda B del contrato firmado.pdf 82 OS N 27, Ref. Solicitud entrega de certificados de cursos.pdf 83 OS N 28, Ref. Cancel. de Fac. de Equipos (Lotes, 2 y 3) - URGENTE.pdf PROCAR-INFORME 02 - INFORME PRELIMINAR V8 - FINAL Página 821 N NOMBRE DEL DOCUMENTO Págs 84 OS N 29, Ref. Informe de conexión de fibras ópticas.pdf 85 OS N 30, Ref. S-asistencia técnica para verificación de 6 UPS.pdf 4 86 OS N 3, Ref. S-modific. horario de presentación del alfa bis 2.pdf 87 OS N 32, Ref. Aceptación Prop. de eq. ASA 5540 y 5520.pdf 88 OS N 33, Ref. Oficializar Arq. de la Infraestruc. Tec..pdf 3 89 OS N 34, Ref. Asistencia TÉcnica p-verificación de UPS.pdf 3 90 OS N 35, Ref. Informe de revisión de casos presentados.pdf 4 9 OS N 36, Ref. Informe de revisión - Contesta NDP N 9.pdf 3 92 OS N 37, Ref. Configuración e instalación de equipos en la DGRP.pdf 93 OS N 38, Ref. Cursos de capacitación.pdf 94 OS N 39, Ref. Ancho de banda para funcionamiento del SICAR.pdf 95 OS N 40, Ref. Usuarios que acceder n al Sistema de Tickets SICAR.pdf 96 OS N 4, Ref. Reemplazo del Especialista en Infraestructura.pdf 97 OS N 42, Ref. S-asistencia técnica para verificación de dos UPS y ESCANNER.pdf 4 98 OS N 43, Ref. Conformidad reemplazo Monitor con desperfecto.pdf 2 99 OS N 44, Ref. Respuesta a la NdP pdf OS N 45, Ref. Asistencia Técnica p-verificación de UPS y Monitor 7.pdf 3 20 OS N 46, Ref. Remisión de pedido de la DGRP.pdf OS N 47, Ref. Conformidad del monitor en respuesta a la NdP pdf OS N 48, Ref. NdP 45-20, Informe Relevamiento de Sitios.pdf 204 OS N 49, Reiteración de pedido de la DGRP.pdf OS N 50, Conformidad de traslado del RACK desde el SNC hasta la DNCP.pdf 206 OS N 5, Asistencia Técnica p-verificación de UPS.pdf OS N 52, Resp. NdP Conclusión de instalaciones.pdf 208 OS N 53, Asistencia Técnica p-verificación de UPS y Monitor.pdf OS N 54, Solicitud de asistencia técnica de 2 SCANNER marca CANON.pdf 2 20 OS N 55, Remisión de informes-junio de la FP-UNA.pdf 39 2 OS N 56, Solicitud de control de calidad.pdf 5 22 OS N 57, Cursos de capacitación.pdf 23 OS N 58, Doc. Seg. Infor. Políticas y Proc..pdf 24 OS N 59, Solicitud completar entrega de equipos.pdf 25 OS N 60, Procesos de migración.pdf 26 OS N 6, S-asistencia técnica para verificación de 2 UPS.pdf 3 27 OS N 62, S-asistencia técnica para verificación de 4 UPS y monitor.pdf 4 28 OS N 63, Remisión informe FP-UNA.pdf OS N 64, Solicitud aclaración error de tipeo factura TPZ.pdf OS N 65, S-asistencia técnica para verificación de 2 equipos CPU.pdf 4 22 OS N 66, S-asistencia técnica para verificación de equipo CPU.pdf OS N 67, Remisión DVD - Datos de la DGRP.pdf 223 OS N 68, Reiteración OS N 69, S-asistencia Técnica para verificación de 2 UPS - DGRP.pdf OS N 70, S-asistencia técnica para re verificación de monitor.pdf 2 PROCAR-INFORME 02 - INFORME PRELIMINAR V8 - FINAL Página 922 N NOMBRE DEL DOCUMENTO Págs 226 OS N 7, Remisión nómina participantes a curso PostgreSQL.pdf 227 OS N 72, NdP Casos de uso desarrollados.pdf OS N 73, NdP 62 - Entrega Script mig. Alfa. y Datos Geog. - Resp. OdS 55 y 56.pdf OS N 74, S-asistencia técnica para verificación monitor - DGRP.pdf OS N 75, Remisión nota SNC-DGRP - Componente de Seguridad.pdf 3 23 OS N 76, Reiteración de asistencia técnica a equipos de la DGRP.pdf OS N 77, S-asistencia técnica para verificación de UPS de la DGRP.pdf OS N 78, S-asistencia técnica para verificación de un Servidor HP de la DGRP.pdf OS N 79, Resp. NdP N Provisión de equipos.pdf 235 OS N 80, Remisión dudas y desacuerdos - informe implementación de sitios.pdf 236 OS N 8, S-incluir en el an lisis p. el desarrollo del SICAR - minutas de reuniones.pdf OS N 82, Resp. NdP S-Documentaciones - Seguridad informatica.pdf OS N 83, OS N 73 - Entrega scripts de migración alfa y datos geo del SNC.pdf OS N 84, Versión Revisada del GESCAM 05.pdf OS N 85, Resp. NdP N 89 - Entrega Versión Beta del SNC.pdf 24 OS N 86, Resp. NdP N s Cursos de cap., Entrega de Facturas.pdf 242 OS N 87, Entrega de Casos de Uso desarrollados Módulo DGRP - Rechazada.pdf OS N 88, Hito Componente C - Capacitaciones - Aprobado.pdf 244 OS N 89, Resp. NdP 97 - Entrega materiales - venida Sr. Roberto Langdon.pdf 245 OS N 90, Extensión del plazo de vigencia de Garantía Bancaria.pdf 246 OS N 9, Conformidad reemplazo Monitor.pdf 247 OS N 92, Conformidad reemplazo Monitor.pdf 248 OS N 93, S-asistencia técnica para verificación de equipo informático - DGRP.pdf OS N 94, Resp. NdP N Remisión responsables comités de Seguridad y BCP.pdf OS N 95, Reiteración OdS N 65 Asist. Tec. para verificación de 2 equipos informáticos - SNC.pdf 5 25 OS N 96, Solicitud de Información por Auditores.pdf OS N 97, Resp. NdP N s 24 y 25 - Reentrega de CdU - módulo DGRP, SNC.pdf 253 OS N 98, S-asistencia técnica para verificación de dos UPS - SNC.pdf OS N 99, Visita Sr. Roberto L., cronograma, conversión de archivos, entre otros.pdf 255 OS N 00, S-asistencia técnica para verificación de UPS del SNC.pdf 256 OS N 0, Reiteración de asistencia técnica a 2 UPS del SNC.pdf E04.- NOTAS DE PEDIDO e INFORMES - TPZ Acreditación de depósito de anticipo.pdf Resp. Nota de fecha contrat. hardware.pdf Resp. Nota SNC N 7 reunión - cableado de F.O.pdf Comunic. subcontratista Infocenter S. A.pdf S-permiso para Paso F.O.pdf Consultas Varias.pdf Consultas Varias.pdf Consultas Varias.pdf S-indicación ubic. y distrib. eq. informat. adq.pdf Inf.Gescam.pdf PROCAR-INFORME 02 - INFORME PRELIMINAR V8 - FINAL Página 2023 N NOMBRE DEL DOCUMENTO Págs Seguimiento de Seguridad.pdf CV Menno Schepel.pdf CV Raul Emilio Clair.pdf Consulta deseo del PROCAR - SICAR contara con 2 BD.pdf CV Menno Schepel.pdf CV Raul Emilio Clair.pdf CV Carlos Guillone.pdf Reemp. estaciones de trabajo pesado.pdf Entrega de Equipos.pdf S-diseño de los tramos de F.O.pdf Inf. Des. SICAR-revisión análisis-diseño SICAR.pdf Facturación del Pago Equipos.pdf Planificación de capacitación.pdf Facturación del Pago Equipos.pdf Resp. Nota SNC 46 Temas Varios.pdf Inform. Esp. GIS Emilio Clair.pdf S-lugar de entrega estaciones de trabajo pesadas, Z400.pdf Com. de Compra de la F.O.pdf Certif. licencias anti-virus Kaspersky-copia software instalación.pdf Hibernación de Equipos.pdf S-Inf. participantes de capacitaciones.pdf Acuerdos tendido de la F.O.pdf Acuerdos respecto de la entrega de equipamiento.pdf Entrega final de equipamiento.pdf Entrega Licencias Windows 7.pdf Entrega de Software-Lote 2.pdf Entrega de Licencias y Manuales del Software.pdf Nota - 37 Entrega de Licencias y Manuales del Software.pdf Entrega HW PLANILLA LOTE, 2, 3.pdf Com. Banco de recepción de Pago.pdf CV Ana Siso.pdf Res. Nota SNC 364 Temas Varios.pdf Inf. Talleres.pdf Com. de no poder Iniciar trabajo Instalación de F.O.pdf Resp. nota UEP 374 Lugar de trabajo, varios.pdf Inicio de relevamiento previo para Tendido F.O.pdf Inf. Recepción de Notas al Sr. Cesar Cardozo.pdf Inf. Avance Agosto Seguridad Informatica.pdf P-ampliación Horario de trabajo instalación de F.O.pdf Inf. Avance Cableados F.O. Cronograma tentativo.pdf Capacitación, s-listado de alumnos.pdf Seguridad Informática Politicas y Procedimientos.pdf 2 PROCAR-INFORME 02 - INFORME PRELIMINAR V8 - FINAL Página 224 N NOMBRE DEL DOCUMENTO Págs Incremento n de asistentes proceso de formación-capacitación.pdf Inf. Resultados talleres TPZ, GESCAM 02, 03, 04.pdf CV del Ing. Carlos Gillone.pdf S-uso de Eq. Nuevos SICAR p-realizar cursos de cap. a INFOCENTER.pdf Inf. culm. módulo Building Cisco Multilayer Switched Networks.pdf S-provisión actualizada de los EXPORT de la BDD SIECA.pdf Resultado de capacitación.pdf S-provisión de EXPORT SIR y MESA de ENTRADAS.pdf Resultado de capacitación.pdf Resp. Inf. GESCAM 04.pdf Modific. trazado F.O.pdf S-EXPORT.pdf Dudas de diseño-desarrollo - resp.gescam 04.pdf Factura N Primer Pago Des.pdf Cronograma actualizado.pdf Resp. Nota SNC 857 Temas Varios.pdf S-asistencia técnica verif.monitor.pdf Extensión de Garantia por pago anticipo.pdf Diseño de Interfaz CDU 322.pdf Diseño de Interfaz CDU 3226.pdf Recursos previstos - Fechas CDU preliminares.pdf Plan de Trabajo.pdf Plan de Capacitación Suse.pdf Inf. Routers.pdf Diseño de Interfaz CDU 333.pdf Diseño de Interfaz CDU pdf Resp. OS. Aprobación del GESCAM.pdf Diseño de Interfaz CDU pdf Alt. Look & Feel.pdf Inconvenientes F.O.pdf Inf.M.pdf Diseño de Interfaz CDU 3326.pdf Res. OS 3 (Routers).pdf Diseño de Interfaz CDU pdf Ampliación de funcionalidades Alfa bis.pdf Resp. OS 6 Aprobación del GESCAM.pdf Fecha de present. Alfa bis.pdf S-Ratificación de acta.pdf Inf.S.pdf Manual de Curso Linux SUSE.pdf Inf.S.pdf Inf. Routers Firewall (ASA 5520-ASA 5540).pdf 9 PROCAR-INFORME 02 - INFORME PRELIMINAR V8 - FINAL Página 2225 N NOMBRE DEL DOCUMENTO Págs Present. Alfa.pdf Resp. OS 23 cronograma de actividades, visitas.pdf Resp. OS 22 dudas de tablas.pdf Cuenta Bancaria para transferencia.pdf Inf.S.pdf Diseño de Interfaz CDU pdf Informe Semanal V2.pdf Enmienda B.pdf Culm. módulo de capacitación.pdf Diseño de Interfaz CDU pdf Resp. OS 9 mantenim. equipos.pdf Diseño de Interfaz CDU 329.pdf Diseño de Interfaz CDU pdf Inf.S.pdf Inf.M.pdf Resp. OS 20 Entrega de antivirus.pdf Migración Datos - Tablas del SICAR sin Datos.pdf Inf.S.pdf S-indicación conexión F.O.pdf Consola de la Adm. Antivirus kasperky.pdf Present. Alfa 2.pdf Rem. resultados relevados.pdf Inf. mail recibido - Gustavo Amarilla.pdf Fechas y horarios present. Alfa.pdf Rem. resultados relevados.pdf Rem. cronograma de actividades.pdf Inf.S.pdf Rem. resultados relevados.pdf Rem. Certific. curso NETWORKING CISCO.pdf Look and Feel - SICAR.pdf Inf.M.pdf Inf.S.pdf Culminación tendido F.O.pdf Present. Alfa.pdf Inf.S.pdf Diseño de Interfaz CDU Quiebras.pdf Cambio especialista Infraestructura.pdf Inf.S.pdf Cronograma presencia Profesionales Tec.pdf Cronograma Actualizado.pdf Inf.S.pdf Present. Alfa 3.pdf PROCAR-INFORME 02 - INFORME PRELIMINAR V8 - FINAL Página 2326 N NOMBRE DEL DOCUMENTO Págs Inf.S.pdf Inf.S.pdf Inf.M.pdf Certif. F.O.pdf Resp. OS cambio de monitor.pdf Inf.S.pdf OS N , Reemplazo de monitor.pdf Infraestructura del SICAR.pdf Pedido de Ampliación (Reemplaza a la Nota anterior).pdf Pedido de Ampliación.pdf Resp. Nota SNC N Pedido de Ampliación (Reemp. NDP 47 anterior).pdf Resp. Nota SNC N Pedido de Ampliación.pdf Infraestructura del SICAR - Sol. autorización traslado de rack.pdf Resp. Nota SNC N Propuesta de reunión.pdf Infraestructura del SICAR - Informe Conclusión de instalaciones.pdf Formalización de Acuerdo de Enmienda.pdf Propuesta de Acuerdo de Enmienda.pdf Casos de Usos desarrollados y DUMP de BD.pdf OS N 52, Resp. NDP 50 - Conclusiones de instalaciones.pdf Reinicio de capacitaciones.pdf Entrega Script de Migración de Datos Geogr ficos.pdf CdU desarrollados, DUMP de BD y resp. OS - 56.pdf Entrega del Plan de Trabajo.pdf Solicitud datos del Sistema de Ingresos Judiciales a la DGRP.pdf Solicitud datos del Sistema de Ingresos Judiciales a la DGRP.pdf Entrega de Script de mig. Alfanum. y Datos Geog. - Resp. OdS 55 y 56.pdf Resp. OS N 068-, Reiteración de Asistencia Tecnica.pdf Entrega de Informe sobre proceso de Migración de Datos Alfa. DGRP.pdf Remisión Enmienda C.pdf Entrega de CdU desarrollados Módulo DGRP.pdf Resp. OdS N 20 - Provisión 0 Licencias Antivirus.pdf Entrega Inf. proceso de Migración de Datos Alfa. - DGRP.pdf Acceso a Servidor de Integración - pruebas y validación online.pdf Comunicación de reestructuración de presencia de Tecnicos en Asunción.pdf Cursos PostgreSQL.pdf OdS N Error de tipeo en confección de Factura.pdf Entrega Inf. proceso de Migración de Datos Alfa. - DGRP.pdf Rectificación NdP N pdf Entrega Factura 50 % CdU módulo SNC-SICAR.pdf Entrega GESCAM 05.pdf Remisión de Factura - Tercer Hito de Pago Componente A.pdf Remisión de Facturas - Segundo Hito de Pago - Componente B.pdf 5 PROCAR-INFORME 02 - INFORME PRELIMINAR V8 - FINAL Página 2427 N NOMBRE DEL DOCUMENTO Págs Presencia de Tecnicos en Asunción.pdf (Bis) Acceso edificios p.configuración equipos.pdf Entrega de informe de implementación de los sitios del SICAR.pdf Provisión de equipos p. migración SIECA y CERTI al SICAR.pdf Entrega CdU Mód. DGRP complemento CdU NdP 66-.pdf Informe desarrollo de Cursos de Cap. cronograma pendientes.pdf Re-entrega Versión Beta del SNC.pdf S-doc. p. diseño de politicas y procedim. en Seguridad informatica.pdf Cronograma de actividades en Seg. Inf. - Resp. OdS N s 58 y pdf Entrega Versión Beta del SNC.pdf Entrega CdU Módulo DGRP - complemento CdU NDP 83.pdf Entrega de Facturas.pdf Culminac. Módulo de Capac. Linux Enterprise Avanzado.pdf Culminac. Módulo de Capac. Suse Linux - Xen Virtualización.pdf Culminac. Módulo de Capac. BD PostgreSQL - B sico.pdf Culminac. Módulo de Capac. BD PostgreSQL - Avanzado.pdf Respuesta a OdS N pdf , Entrega materiales implem. BCP, procedim. y Riesgos - Seg. Inf.pdf , Files.zip Respuesta a OdS N pdf Respuesta parcial a OdS N pdf Entrega Documentación de GvSig.pdf Respuesta a OdS N pdf Respuesta a OdS N pdf Entrega del sistema SICAR de la DGRP.pdf Acceso remoto a los Servidores del SICAR.pdf S-ampliación del plazo de ejecución del Contrato.pdf Elevación procesos-migración datos alfa SICAR DGRP a modo informatico.pdf Scripts de migración de Datos Geogr ficos corregido y mejorado.pdf , Inf. Imp. Sitios para el SICAR - Versión.5 - Resp. OdS 80-.pdf Entrega de Prórroga de la Garantia Bancaria - Resp. OdS N pdf Plan de Trabajos.pdf Inicio del Curso de Clusterización.pdf Reentrega del 50% de CdU del módulo de la DGRP-SICAR.pdf Reentrega del 50% de CdU del módulo del SNC-SICAR.pdf Resp. OdS N 97 - NdP N s 24 y 25 - Reentrega de CdU - módulo DGRP, SNC.pdf Expresión de Motivos de Pedido de Ampliación.pdf Dictado Cursos de Capacitación Pendientes - Nivel 2.pdf Ref. Resp. OdS N Presencia Lic. Roberto Langdon en Asunción.pdf Ref. Resp. Nota SNC N 30 - Fecha entrega del producto.pdf Dictado Cursos de Capacitación Pendientes - Nivel 2.pdf Provisión de Dump de Base de Datos para migrar al SICAR.pdf PROCAR-INFORME 02 - INFORME PRELIMINAR V8 - FINAL Página 2528 N NOMBRE DEL DOCUMENTO Págs NDP Provisión de Dump de Base de Datos para migrar al SICAR.pdf Instalación del SICAR.pdf Realización de pruebas de la Versión Beta del SICAR.pdf Resp. - Aspectos Pendientes, Infraestructura, Gescam 05.pdf Sol. de acceso a los sistemas de Ingresos Judiciales de la CSJ.pdf Revisiones Versión Beta SICAR-SNC y SICAR-DGRP.pdf Presentación de solución IPlanning punto 4. Infraestructura _tem 2 NDP 00-2.pdf NdP N Dictado Cursos de Capacitación Pendientes -Nivel 2.pdf NdP N 04-2 Present de solución IPlanning punto 4. Infraestructura _tem 2 NDP 00-2.pdf NdP N Present de solución IPlanning punto 4. Infraestructura _tem 2 NDP 00-2.pdf NdP N Capacitación y NdP N pdf Dictado Cursos de Capacitación Pendientes - Nivel 2.pdf Instrucciones para configuración y acceso al Sistema de Ingresos Judiciales.pdf Migración e implantación versión final del SICAR.pdf Relevamiento previo a la recepción Componente A - Hardware.pdf Seguridad informática - Actividades de Business Continuity Planning BCP.pdf Capacitación - Usuarios y Administradores del SICAR-SNC.pdf , Ref.Acciones para el cierre del proyecto.pdf Resultado de interconexión de involucrados en el SICAR - NdP N pdf BCP - Modelo de Gestión del SICAR - Versión Borrador.pdf Respuesta Nota UEP-SNC N 42-2.pdf Realización de pruebas de corrección de las incidencias del SICAR-DGRP.pdf Realización de pruebas de la Versión Final del SICAR.pdf Finalización Actividades de Capacitación.pdf Documentos del Business Centinuity Plan del SICAR.pdf Respuesta a Nota UEP-SNC N 6-2.pdf Bis Entrega versión corregida SNC y migración DGRP.pdf Entrega documentos del Business Continuity Plan del SICAR.pdf Notas de Pedido remitidas con id ntica numeración.pdf Comunicar usuarios y claves para acceso a servidores.pdf Próximas actividades - Respuesta UEP-SNC N pdf Nota TPZ Propuesta de apertura de negociación.pdf Nota TPZ Resp. Nota SNC N 369 Contrato TPZ.pdf Nota TPZ Propuesta de apertura de negociación.pdf Resp. Nota SNC N pdf Quinta prórroga de Garantia por Pago de Anticipo al pdf Acta de Acuerdo.pdf Resp. a Nota SNC N Propuesta de encuentro con equipos de TPZ y SNC.pdf Nota TPZ Acta de fecha Entrega ultima versión An lisis de mig. datos alfa de SNC.pdf Nota TPZ Acta N Chequeo de equipos - Comp. B - Hardware y Software.pdf Nota TPZ Reunión PROCAR-TPZ de fecha pdf PROCAR-INFORME 02 - INFORME PRELIMINAR V8 - FINAL Página 2629 N NOMBRE DEL DOCUMENTO Págs Nota TPZ Propuesta de reunión con el equipo liderado por el Sr. Cruz.pdf Nota TPZ Remisión Infocenter - Garantias, Soporte y Centro Espec. de Servicios de Hardware.pdf Desarrollo del módulo IDE de GVSIG y Uso del Software HP Data Protection Starter.pdf Nota TPZ Temas relevantes.pdf Nota TPZ Resp. Nota UEP-SNC N 29 Remisión doc. Infocenter.pdf Nota TPZ Resp. Nota SNC N Temas relevantes.pdf Actividades mes de abril - Hitos para el cierre del proyecto.pdf Nota TPZ Remisión Carta de Garantia del Hardware enviada por Infocenter.pdf Nota TPZ Reunión en el SNC en fecha 04 de julio.pdf Nota TPZ Reunión en el SNC en fecha 04 de julio.pdf Nota TPZ Divergencias contractuales en el marco de negociaciones.pdf Nota TPZ Resp. Nota SNC N 68 Continuación proceso de resolución amigable.pdf Nota TPZ Resp. a Nota SNC N 623 de fecha 26 de julio - Vencimiento de Acuerdo SNC- TPZ.pdf Com. establecimientos de oficinas en Asunción.pdf sexta prórroga.pdf Nota TPZ Séptima Prórroga por pago de Anticipo.pdf Nota TPZ - Proceso Judicial.pdf Nota TPZ.pdf 2 E05.- ENTREGAS TELESPAZIO Entrega Licencias Windows 7.pdf Nota - 37 Entrega de Licencias y Manuales del Software.pdf Entrega HW PLANILLA LOTE, 2, 3.pdf CC SICAR 200.pdf Cotizaciones de referencia.doc E05-A.- ACTAS DE RECEPCION y FACTURAS para el pago Memo SNC Informe Entrega de Equipos del SICAR.pdf SEGUNDO PAGO A TELESPAZIO Y 0.pdf Factura Telespazio.pdf Factura 3 telespazio.pdf Factura 4 telespazio.pdf Factura 6 Telespazio.pdf 3 E05-A.- Actas de recepción DGRP 547 Acta de Recepcion Provisoria N 0.pdf Acta de Recepcion Provisoria DGRP - PNUD.pdf Acta de Recepcion Provisoria Licencias y Accesorios.pdf Acta de Recepcion Provisoria N 02.pdf 7 55 Acta de Recepcion Provisoria N 03.pdf Acta de Recepcion Provisoria N 04.pdf Acta de Recepcion Provisoria N 05.pdf Acta de Recepcion Provisoria N 06.pdf 4 E05-A2.- Actas de recepción DNCP 3 PROCAR-INFORME 02 - INFORME PRELIMINAR V8 - FINAL Página 2730 N NOMBRE DEL DOCUMENTO Págs Acta de Recepcion Provisoria.pdf Acta de Recepcion Provisoria.pdf Acta de Devolucion de Equipos.pdf Acta de Recepcion Provisoria.pdf Acta de Recepcion Provisoria.pdf 3 E05-A3.- Actas de recepción SNC Acta de recepcion Provisoria N 0.pdf Acta de Devolucion de Equipos, planilla anexa.pdf Acta de recepcion Provisoria N 02.pdf Acta de recepcion Provisoria N 03.pdf Acta de cambio por garantia UPS EATON 700i.pdf Acta de recepcion Provisoria SNC- PNUD.pdf Acta de recepcion provisoria N 04.pdf Acta de recepcion Provisoria, Accesorios y Licencias.pdf E06.- TPZ Gestión de Cambios GESCAM_02_Importacion de datos graficos v20.pdf GESCAM_03_Importacion de datos alfanumericos v20.pdf GESCAM_04_Infome Talleres versión final_0.pdf GESCAM_04_Infome Talleres_v0.pdf GESCAM_05.pdf Plan de Trabajo.pdf GESCAM_05_revisado FP-UNA.pdf 368 Anexos de GESCAM_02_03 Varia s E07.- INFORMES FP-UNA Informe de noviembre.pdf Nota de FP-UNA N, Ref. Remisión de Informe de seguimiento a acuerdo.pdf Informe de enero.pdf Informe de febrero.pdf Informe de marzo.pdf Nota de FP-UNA N 9, Ref. Informe reunión con Ing. Torcuato B.pdf Informe de abril.pdf Nota de FP-UNA N 0, Ref. Resp. NDP N 46 - Pedido de Ampliación.pdf Nota de FP-UNA N 3, Ref. Remisión evaluación de casos de uso.pdf Informe de mayo.pdf Informe de junio.pdf Nota de FP-UNA N 26, Ref. Solicitud del BID - Informe SICAR.pdf Informe de julio.pdf Informe de agosto.pdf Informe de setiembre.pdf Informe de octubre.pdf Nota de FP-UNA N 35, Ref. Remisión inf. especifico Justific uso modelo datos único en SICAR.pdf Nota de FP-UNA N 37, Ref. Informe Presentación de la revisión al GESCAM 5.pdf 3 3 PROCAR-INFORME 02 - INFORME PRELIMINAR V8 - FINAL Página 2831 N NOMBRE DEL DOCUMENTO Págs Nota de FP-UNA N 40, Ref. Informe de seguimiento Acuerdo FP-UNA - SNC.pdf Nota de FP-UNA N 43, Ref. Informe de seguimiento - Acuerdo FP-UNA - SNC.pdf Nota de FP-UNA DEC N 55, Ref. Carta de compromiso.pdf Informe de noviembre.pdf Informe de diciembre.pdf Nota de FP-UNA N 53, Ref. Informes correspondientes al seguimiento del acuerdo.pdf Nota de FP-UNA N 55, Ref. Remisión original Acuerdo Específico N 3.pdf Nota de FP-UNA N, Ref. Documento - Analisis FP-UNA sobre estado de infraestructura SICAR.pdf Nota de FP-UNA N 5, Ref. Remisión de Informe de enero.pdf Nota de FP-UNA N 6, Ref. Informes correspondientes al seguimiento del Acuerdo.pdf Nota de FP-UNA N 2, Ref. Informe de seguimiento - Acuerdo FP-UNA - SNC.pdf Nota de FP-UNA N 3, Ref. Remisión de Informe de febrero.pdf Nota de FP-UNA N 4, Ref. Informe de seguimiento - Acuerdo FP-UNA - SNC.pdf Nota de FP-UNA N 09, Ref. Remisión de Informe de marzo.pdf Nota de FP-UNA N 028, Ref. Remisión de Informe de abril.pdf Nota de FP-UNA N 032, Ref. Remisión de Informe de mayo.pdf Nota de FP-UNA N 033, Ref. Informe de seguimiento a Acuerdo.pdf Nota de FP-UNA N 038, Ref. Remisión de Informe de junio.pdf Nota de FP-UNA N 044, Ref. Remisión de Informe de julio.pdf Nota FP UNA N 478, Ref. Resp. a Nota UEP-SNC N Acuerdo Modificatorio.pdf Nota de FP-UNA N 059, Ref. Remisión de Informe de agosto.pdf Nota de FP-UNA DIN N 068, Ref. Remisión de Informe de setiembre.pdf Nota FP-UNA DIN N 070, Ref. Plan de Trabajo.pdf Nota de FP-UNA DIN N 079, Ref. Remisión de Informe de octubre.pdf Nota de FP-UNA DIN N 086, Ref. Remisión de Informe de noviembre.pdf Nota de FP-UNA DIN N 002, Ref. Remisión de Informe de diciembre.pdf 4 E08.- ACTAS DE CONSTATACIÓN - ESCRITURAS Escritura N 30.pdf Escritura N 48.pdf Escritura N 49.pdf Escritura N 33.pdf Escritura N 34.pdf Escritura N 35.pdf Escritura N 36.pdf Escritura N 37.pdf Memo - Esc. López, Ref. Actas de Const.pdf E09.- Acuerdo SNC-TPZ Acta Taller de Terminación del Proyecto 00-SF-NI Acuerdo entre el SNC y TPZ Seguimiento Acuerdo SICAR/SNC 63 Seguimiento Acuerdo SNC-TPZ 9 PROCAR-INFORME 02 - INFORME PRELIMINAR V8 - FINAL Página 2932 2. ACTIVIDADES EN EL CAMPO Y DETALLE DE STAKEHOLDERS REUNIÓN N : DIA: 8-MAR-203 (AM) LUGAR: PROCAR - SNC PARTICIPANTES NOMBRE Gonzalo MUÑOZ Juan Claudio GUARNUCCIO Anatalia ARANDA DE LÓPEZ César FRANCO BELTRÁN Félix FELTES Ramón AMARILLA Olga RODRIGUEZ ROL/CARGO BID: Team Leader BID: Consultor Externo SNC: Directora General / PROCAR: Directora Nacional SNC/PROCAR: Asesor Administrativo y Financiero SNC: Departamento Informático SNC: Departamento Informático SNC: Asistente de Adquisiciones AGENDA Presentación del Consultor. Entrega de los TDR de la consultoría y exposición del alcance esperado del trabajo. Exposición del PROCAR sobre el estado actual del proyecto. Intercambio de opiniones Análisis de alternativas para el cierre ordenado de la Operación y para completar el desarrollo del SICAR. Revisión de la documentación relevante para el análisis de elegibilidad de los pagos realizados. Exposición del PROCAR-SNC sobre el grado de validez y utilización de los productos intermedios entregados por TPZ y aceptados por el PROCAR. Solicitud de información adicional y de inspección ocular. Solicitud al SNC de los nuevos TDR para completar el desarrollo del SICAR, para proceder a su revisión. Primeras recomendaciones sobre el borrador de acta de cierre contractual entre el PROCAR y la Firma TELESPAZIO ARGENTINA S.A. REUNIÓN N : 2 DIA: 8-MAR-203 (PM) LUGAR: PROCAR SNC PARTICIPANTES NOMBRE Juan Claudio GUARNUCCIO César FRANCO BELTRÁN Félix FELTES Ramón AMARILLA Olga RODRIGUEZ Marcos RODRÍGUEZ ROL/CARGO BID: Consultor Externo SNC/PROCAR: Asesor Administrativo y Financiero SNC: Departamento Informático SNC: Departamento Informático SNC: Asistente de Adquisiciones MH: Abogado del Ministerio AGENDA Recepción de la información solicitada. Revisión detallada de la documentación relevante para determinar la elegibilidad de los pagos realizados. Intercambio de opiniones sobre la gestión del proyecto y el desempeño de la firma TPZ. Análisis conjunto sobre el rechazo de los productos de desarrollo entregados. Recomendaciones detalladas e intercambio de opiniones sobre el borrador de acta de cierre contractual entre el PROCAR y la Firma TELESPAZIO ARGENTINA S.A. REUNIÓN N : 3 DIA: 9-MAR-203 (AM) LUGAR: PROCAR SNC PARTICIPANTES NOMBRE ROL/CARGO PROCAR-INFORME 02 - INFORME PRELIMINAR V8 - FINAL Página 3033 Gonzalo MUÑOZ Juan Claudio GUARNUCCIO María Victoria PAVON de SOTO César FRANCO BELTRÁN Félix FELTES Ramón AMARILLA Olga RODRIGUEZ Jorge POMPA Hugo RODRÍGUEZ BID: Team Leader BID: Consultor Externo DGRP: Vice Directora PROCAR/UGP/CSJ: Coordinadora SNC/PROCAR: Asesor Administrativo y Financiero SNC: Departamento Informático SNC: Departamento Informático SNC: Asistente de Adquisiciones DGRP/PROCAR: Coordinador Informático DGRP: Coordinador Administrativo y Financiero AGENDA Presentación del Consultor. Entrega de los TDR de la consultoría y exposición del alcance esperado del trabajo. Exposición de la DGRP sobre el PROCAR/SICAR, intercambio de opiniones sobre el estado actual del proyecto y logros alcanzados. Análisis de alternativas para el cierre ordenado de la Operación y para completar el desarrollo del SICAR. Aspectos relevantes para la elegibilidad de los pagos realizados. Solicitud de información adicional a la DGRP y de inspección ocular. Solicitud a DGRP de los nuevos TDR para completar el desarrollo del SICAR, para proceder a su revisión. REUNIÓN N : 4 DIA: 20-MAR-203 (AM) LUGAR: DGRP PARTICIPANTES NOMBRE Gonzalo MUÑOZ Juan Claudio GUARNUCCIO Lourdes GONZALEZ de MUÑOZ María Victoria PAVON de SOTO Magno AYALA Alberto URETA VEAS Jorge POMPA Hugo RODRÍGUEZ ROL/CARGO BID: Team Leader BID: Consultor Externo DGRP: Directora General DGRP: Vice Directora PROCAR/UGP/CSJ: Coordinadora DGRP: Director de Sistemas DGRP: Administrador de Bases de Datos DGRP/PROCAR: Coordinador Informático DGRP: Coordinador Administrativo y Financiero AGENDA Exposición de la DGRP sobre el PROCAR/SICAR, intercambio de opiniones sobre el estado actual del proyecto y logros alcanzados; sobre el grado de validez y utilización de los productos intermedios entregados por TPZ y aceptados por el PROCAR. Intercambio de opiniones acerca de la modalidad de gestión de proyecto adoptada dentro del PROCAR. Inspección ocular del área de sistemas de la DGRP. Recepción de información adicional de la DGRP. Análisis de alternativas para el cierre ordenado de la Operación y para completar el desarrollo del SICAR. Aspectos relevantes para la elegibilidad de los pagos realizados. Solicitud a DGRP de los nuevos TDR para completar el desarrollo del SICAR, para proceder a su revisión. REUNIÓN N : 5 DIA: 2-MAR-203 (AM) LUGAR: PROCAR-SNC PARTICIPANTES NOMBRE Juan Claudio GUARNUCCIO César FRANCO BELTRÁN BID: Consultor Externo ROL/CARGO SNC/PROCAR: Asesor Administrativo y Financiero PROCAR-INFORME 02 - INFORME PRELIMINAR V8 - FINAL Página 334 Félix FELTES Ramón AMARILLA Olga RODRIGUEZ SNC: Departamento Informático SNC: Departamento Informático SNC: Asistente de Adquisiciones AGENDA Sugerencias acerca de la elaboración de nuevos TDR para completar el desarrollo del SICAR. Comentarios sobre lecciones aprendidas. Recomendaciones finales sobre el cierre contractual con la firma TPZ. Exposición de los fundamentos del PROCAR para solicitar una nueva ampliación por 90 días y una eventual ampliación del plazo del programa para completar el proyecto SICAR. REUNIÓN N : 6 DIA: 2-MAR-203 (PM) LUGAR: BID-PY PARTICIPANTES NOMBRE ROL/CARGO Gonzalo MUÑOZ Juan Claudio GUARNUCCIO Masami YAMAMORI Teodoro NOEL Mariano PERALES BID: Team Leader BID: Consultor Externo BID: Jefe de Operaciones PY BID: Supervisor Regional BID: Especialista Financiero AGENDA Presentación del trabajo del consultor externo durante su estadía en el campo. Presentación de los argumentos sobre la elegibilidad de los gastos incurridos en el Proyecto SICAR. Aportes técnicos y sugerencias para el dictamen sobre elegibilidad de los pagos realizados. Intercambio de opiniones entre los participantes, sobre las cuestiones de elegibilidad de los pagos y la mejor estrategia para el cierre de la Operación. Comentarios y sugerencias sobre el trabajo del consultor. REUNIÓN N : 7 DIA: 22-MAR-203 (AM) LUGAR: BID-PY PARTICIPANTES NOMBRE ROL/CARGO Gonzalo MUÑOZ Juan Claudio GUARNUCCIO BID: Team Leader BID: Consultor Externo AGENDA Revisión de lo actuado durante los trabajos de campo. Comunicación telefónica con el PROCAR. Próximas acciones. Conclusiones de la misión. PROCAR-INFORME 02 - INFORME PRELIMINAR V8 - FINAL Página 3235 3. DETALLE DE PAGOS REALIZADOS POR LÍNEA DEL PROYECTO Categoría de Inversión Conceptos Montos ANTICIPO ,24 Descuento por Anticipo PLANIFICACION CONTRACTUAL Monto Efectivo del Pago Previsto Fecha Contractual Monto Pagado Fecha de Pago Anticipo , ,24 A la Entrega de la Garantia Bancaria ,24 /2/2009 Sub-Total , , ,24 DESARROLLO , Primer Pago , , ,49 20% a los un mes de iniciado el contrato y a la entrega y aprobación del Documento de informe de revisión del análisis y diseño del SICAR y retención del 60% en ,49 2/2/200 concepto de descuento por anticipo Segundo Pago , , ,75 0% del monto del Desarrollo, a la entrega y aprobación del desarrollo del 50% de los Casos de Uso del módulo SNC- SICAR, a más tardar el y retención del 60% en concepto de descuento por anticipo Tercer Pago , , ,75 0% del monto del Desarrollo, a la entrega y aprobación de los procesos de migración de datos alfanuméricos y geográficos correspondientes al SNC- SICAR, a más 49.78,75 28//20 tardar el y retención del 60% en concepto de descuento por anticipo Cuarto Pago , , ,75 0% del monto del Desarrollo, a la entrega y aprobación de procesos de migración de datos alfanuméricos correspondiente a DGRP-SICAR, a más tardar el y retención del 60% en concepto de descuento por anticipo Quinto Pago , , ,75 0% del monto del Desarrollo, a la entrega y aprobación del desarrollo del 50% de los Casos de Uso del Modulo del SICAR correspondiente a la DGRP-SICAR, a más tardar el y retención del 60% en concepto de descuento por anticipo Sexto Pago , , ,75 0% del monto del Desarrollo, a la entrega y aprobación de la Versión Beta del Módulo del SICAR correspondiente al SNC-SICAR, a más tardar el y retención del 60% en concepto de descuento por anticipo Séptimo Pago , , ,75 0% del monto del Desarrollo, a la entrega y aprobación Versión Beta del Módulo del SICAR correspondiente a la DGRP-SICAR, a más tardar el y retención del 60% en concepto de descuento por anticipo Pago Final , , ,52 20% del monto del Desarrollo, al momento de entregar, instalar, probar y recibir la aprobación del Desarrollo del SICAR completo, incluido el periodo de pruebas de funcionamiento del SICAR a realizar por el Contratante, a más tardar el y retención del 60% en concepto de descuento por anticipo. Sub-Total , , , ,24 REAL HARDWARE Y SOFTWARE , Primer Pago , ,44 60% al séptimo mes de la firma del Contrato y a la entrega y recepción del 00% del Hardware y software adquirido para el Proyecto (Lote y Lote 2), con sus respectivas licencias y garantías técnicas en los ambientes designados por el PROCAR, a excepción del Lote 3 - Comunicaciones ,44 06/08/200 Segundo Pago , ,9 0% del monto del hardware y software, al momento de instalar, energizar y certificar los equipos y comunicaciones, a más tardar el ,9 Tercer Pago , ,9 0% del monto del hardware y software, al momento de haber cumplido las condiciones descriptas anteriormente entre el 2º y 5º pago del ítem A Desarrollo del SICAR, a más tardar el Pago Final , ,8 20% del monto del hardware y software, al momento de finalizar el proyecto, a más tardar el Sub-Total , , ,34 Factura 43 pago via PNUD 7// y Factura 44 por el BID 28// CAPACITACION 9.4,76 Primer Pago 5.823, , ,4 30% a la finalización de la capacitación de usuarios de Nivel, a más tardar el y retención del 60% en 2.329,4 05/2/20 concepto de descuento por anticipo Segundo Pago 7.764, , ,88 40% a la finalización de la capacitación de usuarios de Nivel 2, a más tardar el y retención del 60% en concepto de descuento por anticipo Pago Final 5.823, , ,4 30% a la finalización de la capacitación de usuarios de Nivel Entrenamiento "On the Job-trainning" (usuarios finales), a más tardar el y retención del 60% en concepto de descuento por anticipo Sub-Total 9.4,76.647, , ,4 Total General , , , ,24 PROCAR-INFORME 02 - INFORME PRELIMINAR V8 - FINAL Página 3336 4. EVIDENCIAS DE LA REGISTRACIÓN DE LOS PAGOS DEL PROCAR PROCAR-INFORME 02 - INFORME PRELIMINAR V8 - FINAL Página 34 37 PROCAR-INFORME 02 - INFORME PRELIMINAR V8 - FINAL Página 35 Mostrar más
PROGRAMA DE CATASTRO REGISTRAL PRESTAMO No. 1448/OC-PR COMPONENTE III Consultoría de Apoyo a la DGRP CONSULTORIA TECNICA INFORMATICA ADMINISTRACIÓN DE REDES, COMUNICACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO TERMINOS DE Más detalles DECRETO N 824/99 ANEXO I
Biblioteca del Tribunal Superior de Justicia DECRETO N 824/99 Emitido el: 31/03/1999.- Publicado el: 09/04/1999.- Art. 01: APRUEBASE el "Reglamento de Contratación de Préstamos con Instituciones Financieras" Más detalles LICITACION PRIVADA Nº 179/14
Señor/es: Proveedor de la Provincia N APERTURA: El día 09 de Octubre de 2014, a las 10:00 horas. LUGAR: Departamento Compras y Suministros - Tercer Piso Centro Cívico - Santa Rosa - La Pampa.- PLANILLA Más detalles PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DE LOS SISTEMAS NACIONALES DE INFORMACIÓN
PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DE LOS SISTEMAS NACIONALES DE INFORMACIÓN TÉRMINOS DE REFERENCIA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MONITOREO DE LA INFRAESTRUCTURA DE DATOS DEDICADA A SIIF NACIÓN II Componente Sub-componente Más detalles La Secretaría de Economía, a través del Instituto Nacional del Emprendedor invita:
Invitación y lineamientos de participación para proveedores de la Vitrina de Soluciones Tecnológicas en función de la convocatoria 5.1 Incorporación de Tecnologías de Información y Comunicaciones a las Más detalles PROYECTO DE MODERNIZACION Y REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE OSE ETAPA APL2 PRESTAMO BIRF Nº 7475 - UR ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS
PROYECTO DE MODERNIZACION Y REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE OSE ETAPA APL2 PRESTAMO BIRF Nº 7475 - UR ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS TERMINOS DE REFERENCIA LLAMADO A INTERESADOS PARA LA CONTRATACIÓN DE UN Más detalles MANUAL DE FUNCIONES DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA
MANUAL DE FUNCIONES DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA Guatemala, 2,007 CAMINOS ES DESARROLLO 1 I. FICHA TÉCNICA DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA: 1.1 TITULO DE LA UNIDAD: Departamento Más detalles Al Señor Secretario de Programación Económica y Regional del Ministerio de Economía.
INFORME DE AUDITORÍA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL SUBPROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL DEL PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y EMPLEABILIDAD DE JÓVENES - CONTRATO DE PRÉSTAMO N 1031/OC-AR Más detalles V. RECURSOS FINANCIEROS
Pág. 1 de 11 V. RECURSOS FINANCIEROS A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 1. Independientemente de cuál sea la procedencia de los recursos financieros de un proyecto, la operación del mismo se regirá por esta Más detalles El Project Manager y la Gestión del Contrato con el Cliente
El Project Manager y la Gestión del Contrato con el Cliente José Rafael Alcalá Vocal PMI Madrid Responsable Servicios a Socios (joserafael.alcala@pmi-mad.org) Francisco Javier Rodríguez Vicepresidente Más detalles Consultas y respuestas para: SG14/2012: ADQUISICIÓN DE UNA PLATAFORMA DE SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE LA VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR
Consultas y respuestas para: SG14/2012: ADQUISICIÓN DE UNA PLATAFORMA DE SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE LA VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR 1. En el apartado IAO 11.1(h), se especifica que: Los Oferente Más detalles 1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN
ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD CURSOS DE INGLÉS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL GRUPO DE TRABAJO DE METROLOGÍA DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Artículo 3º Decreto 2474 de 2008) 1. DESCRIPCIÓN Más detalles INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACIÓN Y RENDICIÓN DE GASTOS.
INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACIÓN Y RENDICIÓN DE GASTOS. 1. PRESUPUESTACIÓN y PRESENTACIÓN DE GASTOS. La Presupuestación de los diferentes proyectos se realizará contemplando los requisitos y formalidades Más detalles Manual de Procedimientos para Proyectos CEN TEC
Manual de Procedimientos para Proyectos CEN TEC 1.- INTRODUCCIÓN El Manual de Procedimientos establece los lineamientos para la correcta administración de los recursos del Aporte No Reembolsable otorgado Más detalles MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN INTRODUCCIÓN: El presente Manual satisface lo establecido por la Ley 24.156 y su reglamentación, el Decreto Más detalles LICITACIÓN PÚBLICA LP-54-2014
1 ADENDA No.1 LICITACIÓN PÚBLICA LP-54-2014 ADQUISICIÓN DE LA LICENCIA DE USO PERPETUO DE UN SOFTWARE ERP (ENTERPRISE RESOURCE PLANNING) Y LOS SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO AL LICENCIAMIENTO Más detalles Ges3ón de Proyectos So9ware
Ges3ón de Proyectos So9ware Tema 2.1 Integración Carlos Blanco Bueno Félix Óscar García Rubio Este tema se publica bajo Licencia: Crea5ve Commons BY- NC- ND 4.0 Objetivos Ampliar los conocimientos básicos Más detalles Al Señor Secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo Del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA A LAS POBLACIONES AFECTADAS POR LA ERUPCIÓN DEL COMPLEJO VOLCÁNICO PUYEHUE CORDÓN CAULLE CONTRATO DE PRÉSTAMO Más detalles INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS SERVICIOS DE FIRMA CONSULTORA N 1
INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS SERVICIOS DE FIRMA CONSULTORA N 1 Institución: Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) País: Costa Rica Proyecto: Programa de Turismo en Áreas Silvestres Más detalles PROCESOS DE ESPOLTECH E.P.
PROCESOS DE ESPOLTECH E.P. Noviembre, 2013 PROCESOS DEL ÁREA DE CONTABILIDAD REPOSICIONES DE FONDOS /CAJA CHICA/ ROTATIVOS/ A RENDIR CUENTAS 1.- Recepción de documentos verifica que la documentación esté Más detalles 1. Subcontratación. 2. Especificaciones y Normas. 3. Embalaje y Documentos. 4. Seguros. 5. Transporte. 6. Inspecciones y Pruebas
1. Subcontratación 2. Especificaciones y Normas 3. Embalaje y Documentos 4. Seguros 5. Transporte 6. Inspecciones y Pruebas 7. Liquidación por Daños y Perjuicios 8. Garantía de los Bienes 27.7 9. Indemnización Más detalles Aprueban la Directiva de Desembolsos de las Operaciones de Endeudamiento y Administración de Deuda RESOLUCION DIRECTORAL Nº 21-2006-EF-75.
Aprueban la Directiva de Desembolsos de las Operaciones de Endeudamiento y Administración de Deuda RESOLUCION DIRECTORAL Nº 21-2006-EF-75.01 CONCORDANCIAS: R.D. N 002-2007-EF-77.15 (Directiva de Tesorería Más detalles ORDEN DEL DIA Nº 1884
CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION O.D. Nº 1.884 1 SESIONES EXTRAORDINARIAS 2002 ORDEN DEL DIA Nº 1884 COMISION PARLAMENTARIA MIXTA REVISORA DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACION Impreso el día 18 de febrero de Más detalles CONVOCATORIA DE REGISTRO CONACYT-HORIZON2020: Términos de referencia
Términos de Referencia para la revisión y selección de propuestas El presente documento aborda los siguientes puntos: 1. Información General del Programa Horizon2020 1.1. Procedimiento para la participación Más detalles Ficha Informativa de Proyecto 2015
MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas Coordinación General de Planificación Dirección de Planificación Intersectorial de la Movilidad Ficha Informativa de Proyecto 2015 PROYECTO: K005 MTOP - Más detalles El centro directivo destinatario de este contrato es la Empresa Municipal de Transportes, S.A.U.
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA WEB INTEGRADA DE LA EMPRESA EMT VALENCIA, S.A.U. 1. Objeto de la contratación. Más detalles INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACIÓN Y RENDICIÓN DE GASTOS
INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACIÓN Y RENDICIÓN DE GASTOS 1. PRESUPUESTACIÓN Y PRESENTACIÓN DE GASTOS La Presupuestación de los diferentes proyectos se realizará contemplando los requisitos y formalidades Más detalles El centro directivo destinatario de este contrato es la Empresa Municipal de Transportes, S.A.U.
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA WEB INTEGRADA DE LA EMPRESA EMT VALENCIA, S.A.U. 1. Objeto de la contratación. Más detalles LICITACIÓN ABREVIADA Nº 3/15 Hardware y Software ORACLE
PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES LICITACIÓN ABREVIADA Nº 3/15 Hardware y Software ORACLE DIRECCIÓN NACIONAL DE LOTERÍAS Y QUINIELAS MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS CERRITO 220 MONTEVIDEO_ URUGUAY PLIEGO Más detalles PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO LICITACION ABREVIADA Nº.../ 2012 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES OBJETO 1). La Intendencia Departamental de Maldonado, en adelante la Intendencia llama a Licitación Más detalles Gestión de las adquisiciones
Gestión de las adquisiciones Fuentes: Information Technology Project Management, Fifth Edition, Copyright 2007 PMBOK, Quinta edición Preparó: Ing. Ismael Castañeda Fuentes Procesos de la gestión de las Más detalles PROVISION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE UNA SOLUCION DE COMUNICACIONES PARA LAS SEDES DE LA ENTIDAD
LICITACIÓN PUBLICA N 565 PROVISION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE UNA SOLUCION DE COMUNICACIONES PARA LAS SEDES DE LA ENTIDAD CIRCULAR N 2 (con consulta) FECHA: Señores: Fax: Se da respuesta a las siguientes Más detalles TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA SERVICIOS
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA SERVICIOS PROYECTO: ADBS58 Contratación de un (1) outsourcing para el servicio de impresión y OBJETO: Centro de copiado para la Oficina de UNODC - Bogotá D.C. AMPLIA EXPLICACIÓN Más detalles REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO
REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO LA PAZ BOLIVIA OCTUBRE DE 2012 1 REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÙBLICA Más detalles LICITACION PRIVADA No. 147-2014
LICITACION PRIVADA No. 147-2014 PLIEGO DE CONDICIONES PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS Tegucigalpa M. D. C. Junio del 2014. 1. AVISO DE Más detalles 09 de Setiembre de 2008. Señores Proveedores San José. Estimado señor (es):
09 de Setiembre de 2008 Señores Proveedores San José Estimado señor (es): El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) es el Organismo Internacional Especializado de la Organización Más detalles COTRATANTE: BANCO NACIONAL DE FOMENTO
COMPARACION DE PRECIOS CP BID BNF Nº 4/2014 Adquisición Software de Gestión de Proyectos CONTRATO DE PRESTAMO BID Nº 2592/OC-PR PROGRAMA DE APOYO A LA MODERNIZACIÓN DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO 1 COTRATANTE: Más detalles Empresa que realiza la solicitud Assist Consultores de Sistemas S.A. Fecha Solicitud 30 de junio de 2015, 09:32
RESPUESTAS A SOLICITUD DE ACLARACIONES DE LA INVITACIÓN A COTIZAR 10701104-002-2015 LÍNEA DECISIONAL DE GESTIÓN INFORMÁTICA DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA MEDELLÍN, MARZO Más detalles PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE CONSULTOR LÍDER PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA SOSTENIBLE EN EL ECUADOR
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE CONSULTOR LÍDER PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA SOSTENIBLE EN EL ECUADOR Código de Proceso de Consultoría: VA ROLAC 2015 004 Localidad: Más detalles PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO NÚMERO EXT. 184 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2015.
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO NÚMERO EXT. 184 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2015. FE DE ERRATAS PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO NÚMERO 287 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015. (LETRAS NEGRITAS). Más detalles INVITACION A COTIZAR ICA-03-12. ANEXO No. 4 ASPECTOS PARTICULARES DE LA CONTRATACIÓN
INVITACION A COTIZAR ICA-03-12 ANEXO No. 4 ASPECTOS PARTICULARES DE LA CONTRATACIÓN 1. OBJETO DE LA INVITACIÓN El Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas FOGACOOP, esta interesado en contratar los Más detalles Ministerio de Economía y Finanzas Contaduría General de la Nación PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES. Licitación Abreviada 2/2012
Ministerio de Economía y Finanzas Contaduría General de la Nación PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES Licitación Abreviada 2/2012 Consultoría en Oracle BPM Suite aplicada a Sistema SIGGA 1.- OBJETO Más detalles AUDITORÍA INTERNA INFORME Nº 02-10 Gestión de Compras Dirección de Informática de Gestión
AUDITORÍA INTERNA INFORME Nº 02-10 Gestión de Compras Dirección de Informática de Gestión 1. INTRODUCCIÓN 1.1 Origen El presente estudio se realizó en concordancia con lo definido en el Plan de Trabajo Más detalles Administración Nacional de Educación Pública. CONSEJO DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA. DPTO. DE COMPRAS Y LICITACIONES.
Administración Nacional de Educación Pública. CONSEJO DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA. DPTO. DE COMPRAS Y LICITACIONES. Pliego Particular de Condiciones LICITACION PÚBLICA N 06/11 "CONTRATACION DE TECNICOS Más detalles PETICION DE OFERTA - LICITACIONES
Datos del Proveedor ACREEDOR PARA PETICION GENERICA Palacio de la Luz Montevideo 9 UY Nro de Fax 1 Nro Proveedor 600014 Datos de la Peticion / Oferta Núm. pet-oferta/fecha K44875 / 09.05.2013 Persona de Más detalles Circular Nº 01. Hay algún formato en especial que deba respetarse para esta certificación? No se requiere ningún formato especial
Circular Nº 01 LICITACION PUBLICA N 07/2013 Servicio de Operación de Centro de Atención Telefónica, Gestión de Incidencias y Monitoreo De conformidad a lo previsto en el Artículo 20 del Pliego de Bases Más detalles NORMATIVA. Políticas de Seguridad de Información de PDVSA Normativa 20/09/06 USO GENERAL. v-1.0 S/S
Nom bre del Políticas de Seguridad de Información Normativa EMISIÓN CLASIFICACIÓN SERIAL Nº 20/09/06 USO GENERAL NORMATIVA S/S 1/39 INTRODUCCIÓN Las normas que integran las Políticas de Seguridad de Información Más detalles Manual de Procedimientos e Instructivos Procedimiento específico de capacitación
Manual de Procedimientos e Instructivos Procedimiento Control de cambios: La versión 5 introdujo los siguientes cambios respecto de la v4 Tipo de cambio Punto Observaciones Incorporaciones 5.3 Prestación Más detalles Gestión de las adquisiciones
Gestión de las adquisiciones Fuentes: Information Technology Project Management, Fifth Edition, Copyright 2007 PMBOK, Cuarta edición Preparó: Ing. Ismael Castañeda Fuentes Procesos de la gestión de las Más detalles Fecha de recepción 001 20/02/2012
s 01 a la 35 001 20/02/2012 002 20/02/2012 003 16/03/2012 En el inciso 2.1.1 Elegibilidad de los solicitantes, que determina que deben Pertenecer a una de las siguientes categorías: institución estatal Más detalles Licencia Libro de Obra Digital (LOD) Multimandante
Licencia Libro de Obra Digital (LOD) Libro de Obra Digital QUÉ ES EL LIBRO DE OBRA DIGITAL? Aplicación informática que facilita y contiene las comunicaciones formales (libro de obra, cartas, planos, estados Más detalles PROGRAMA MULTIFASE DE ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD PARA EL MANEJO DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES
PROGRAMA MULTIFASE DE ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD PARA EL MANEJO DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES Sres.: PRESENTE Buenos Aires, 29 de diciembre de 2014 Ref: Invitación a presentar ofertas - Más detalles a) Estado de Origen y Aplicación de Fondos al 31 de diciembre de 1995 (en dólares estadounidenses) y notas explicativas.
INFORME DEL AUDITOR SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO N ARG 94/012 APOYO EN LA FORMULACION DEL PROYECTO DE REFORMA DEL SECTOR SALUD -CIUDAD DE BUENOS AIRES, CONURBANO BONAERENSE Y MENDOZA- (Ejercicio Más detalles Ayuntamiento de ALZIRA
Ayuntamiento de ALZIRA PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EL CONTRATO DE SUMINISTROS (PRODUCTOS) Y SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE LA RED DE ÁREA LOCAL Más detalles 2. Estructura del Contrato
Contrato IBM de Servicios Excluido Mantenimiento El presente Contrato IBM de Servicios Excluido Mantenimiento (denominado el Contrato ) rige las transacciones a través de las cuales el Cliente adquiere Más detalles INSTRUCTIVO: MANEJO DE ANTICIPOS
1. Objetivo PROCESO: ADQUISICIONES Página: 1 de 6 Establecer los lineamientos y directrices para que los interventores contratados y/o supervisores designados, ejerzan un control y seguimiento en el manejo Más detalles Ministerio de Ciencia, Tecnología, e Innovación Productiva. Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica
Ministerio de Ciencia, Tecnología, e Innovación Productiva Bases de la Convocatoria Doctores en Universidades para Transferencia Tecnológica D-TEC 2013 Bases de la Convocatoria Doctores en Universidades Más detalles PROYECTO 00051456 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE PROMPERÚ
PROYECTO 00051456 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE PROMPERÚ SDP 003-2010-PROMPERU CONSULTORIA DEL SERVICIO DE UN SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO PARA PROMPERU ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS CONSULTA Más detalles With the financial support of the Prevention, Preparedness and Consequence Management of Terrorism and other Security-related Risks Programme.
With the financial support of the Prevention, Preparedness and Consequence Management of Terrorism and other Security-related Risks Programme. PLIEGO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE Más detalles ANEXO TÉRMINOS DE REFERENCIA SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DEL DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO HOLÍSTICO E INTEGRAL DE BOSQUES ANTECEDENTES Proyecto-UNJP/BOL/045/UNJ Más detalles Preguntas y respuestas No 2 Publicación 618. 1. Con respecto al requerimiento 2.1.d de la solución requerida (Página 16):
Preguntas y respuestas No 2 Publicación 618 1. Con respecto al requerimiento 2.1.d de la solución requerida (Página 16): Como consultores de este tipo de soluciones vemos que lo ideal es que los drives Más detalles TÉRMINOS DE REFERENCIA
TÉRMINOS DE REFERENCIA SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO, DESARROLLO, INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÒN DEL SISTEMA DE CONTROL DE APORTES VÍA EXTRANET DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRICIDAD DEL MINISTERIO Más detalles No. Tipo Auditoría No Auditoría Año Fecha Emision Fecha Informe RE Función de Negocio Riesgo Responsable
PROCESOS DE APOYO TECNOLOGIA INFORMACION Y COMUNICACIONES Tecnología Información y Comunicaciones 5.- Políticas y procedimientos tecnológicos de retención de información respecto a la perpetuidad y recuperación Más detalles PROCESO DE CONSTITUCIÓN DE INDUSTRIAS MAQUILADORAS EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO PARAGUAYO. Pablo A. Debuchy Boselli
PROCESO DE CONSTITUCIÓN DE INDUSTRIAS MAQUILADORAS EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO PARAGUAYO Pablo A. Debuchy Boselli El régimen de Maquila se ha convertido en uno de los principales incentivos para la inversión Más detalles Llamado a presentación de propuestas para implementación de Sistema Contable para el CIE Distrito II
Llamado a presentación de propuestas para implementación de Sistema Contable para el CIE Distrito II Agosto 2014 Contenido 1. INTRODUCCIÓN... 3 2. OBJETIVOS... 3 3. ALCANCE DEL SERVICIO... 3 4. CONTENIDO Más detalles Servicios de Mantenimiento de Equipos de Comunicaciones (Antispam de correo y Cortafuegos perimetrales) - 2016
Servicios de Mantenimiento de Equipos de Comunicaciones (Antispam de correo y Cortafuegos perimetrales) - 2016 Pliego de Condiciones técnicas Noviembre de 2015 Mediterráneo, 14 01010 Vitoria-Gasteiz Posta-kutxatila Más detalles INTENDENCIA DE DURAZNO Dr. Luis A. de Herrera 908 Teléfono Fax 43623563 LICITACIÓN ABREVIADA Nº 50/2012 PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
INTENDENCIA DE DURAZNO Dr. Luis A. de Herrera 908 Teléfono Fax 43623563 LICITACIÓN ABREVIADA Nº 50/2012 PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES ARTICULO 1º) OBJETO. La Intendencia de Durazno, llama a Licitación Más detalles ANEXO 23: TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA AUDITORÍA DEL PROYECTO
ANEXO 23: TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA AUDITORÍA DEL PROYECTO EJECUTADO POR LA UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DURANTE EL PERÍODO DEL [Fecha] AL [Fecha] 1- Consideraciones básicas Estos Términos de Referencia Más detalles INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO LICITACION ABREVIADA Nº - 2012 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO LICITACION ABREVIADA Nº - 2012 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES OBJETO 1). La Intendencia Departamental de Maldonado, en adelante la Intendencia llama a Licitación Más detalles PODER JUDICIAL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES LICITACION ABREVIADA N 5/2012. Inciso 16
PODER JUDICIAL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES LICITACION ABREVIADA N 5/2012 Costo del Pliego: $ 1.500 Inciso 16 El presente llamado se regirá por lo establecido en las siguientes disposiciones: Art. 656 Más detalles INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº / 2011 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº / 2011 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES 1). La Intendencia Departamental de Maldonado, en adelante la Intendencia llama a Licitación Pública Más detalles REPÚBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS RNC: 401-50625-4 Año de la Superación del Analfabetismo
No. EXPEDIENTE DGII-CCC-LPN-2014-014 No. DOCUMENTO REPÚBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS RNC: 401-50625-4 Año de la Superación del Analfabetismo DEPARTAMENTO Más detalles CAPÍTULO II. ESPECÍFICO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ING PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE ESPAÑA EN EL MARCO DE PROGRAMAS DEL PERIODO DE FONDOS COMUNITARIOS 2014-2020 (EXPEDIENTE Más detalles GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES Y ACTAS DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA Aprobó: Rector
Revisó: Director Contratación PROCESO CONTRATACIÓN Aprobó: Rector Página 1 de 35 Fecha de aprobación: Enero 18 de 2011 Resolución No. 059 1. OBJETIVO Definir los lineamientos para la elaboración y presentación Más detalles MANUAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR COMPRA DIRECTA DE LA AMSCLAE.
MANUAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR COMPRA DIRECTA DE LA AMSCLAE- CAPÍTULO ÚNICO DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1. Objeto. El presente Manual tiene como Más detalles Servicio Extenda Oportunidades de Proyectos y Licitaciones Internacionales y Multilaterales
Servicio Extenda Oportunidades de Proyectos y Licitaciones Internacionales y Multilaterales ECUADOR Programa de Mejoramiento del Servicio de Rentas Internas DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA PRIMERA OLA Más detalles Hospital Nacional de Maternidad UNIDAD DE INFORMATICA
Hospital Nacional de Maternidad UNIDAD DE INFORMATICA 87 Introducción Página: I INTRODUCCION Para el propósito de este manual el Hospital Nacional de Maternidad puede ser referido también como El Hospital, Más detalles INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº / 2010 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº / 2010 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES 1). La Intendencia Municipal de Maldonado, en adelante la Intendencia llama a Licitación Pública conforme Más detalles ANUNCIO DE VACANTE SERVICIOS TECNICOS INFORMATICOS. Convocatoria Individual o Institucional.
ANUNCIO DE VACANTE SERVICIOS TECNICOS INFORMATICOS Convocatoria Individual o Institucional. Sector Administración Oficina UNESCO Multipaís en San José La Oficina de la UNESCO en San José, tiene el agrado Más detalles RESOLUCIÓN No. 156/ 2008
RESOLUCIÓN No. 156/ 2008 POR CUANTO: El Decreto Ley No. 204 de fecha 11 de enero del 2000 cambió la denominación del Ministerio de Comunicaciones por el de Ministerio de la Informática y las Comunicaciones, Más detalles GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS PROYECTOS
PROGRAMA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO PROGRAMA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO SUBPROGRAMA II GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS PROYECTOS PAUTAS PARA PAGOS A LOS PROYECTOS La ejecución financiera de los proyectos se Más detalles ANEXO 5: MODELO DE CONVENIO DE PRÉSTAMO SUBSIDIARIO
ANEXO 5: MODELO DE CONVENIO DE PRÉSTAMO SUBSIDIARIO Entre el Gobierno de la Nación, representado en este acto por la Señora Ministra de Economía y Producción, Lic. Felisa Miceli y el Gobierno de la Provincia Más detalles Este proyecto es parcialmente financiado con recursos propios y del Tesoro Nacional y finalizará el 30/06/2014 según Revisión H del 19/12/12.
INFORME DE AUDITORÍA (CON SALVEDADES) SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PNUD N ARG/08/017 PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INTEGRACIÓN SUR-SUR (Ejercicio N 5 finalizado el 31 de diciembre de 2012) Más detalles CONTRATO Nº 10/2011. 1 $ 1,431.33 $ 1,431.33 Internet Móvil 250 $ 3,560.92 $ 3,560.92 TOTAL $5,797.38
Página Nº 4 Presidencia Corte Suprema de Justicia CONTRATO Nº 10/2011 Nosotros, JOSE BELARMINO JAIME, mayor de edad, Abogado y Notario, de este domicilio, con Documento Único de Identidad número [ ], actuando Más detalles MANUAL DE USUARIO MÓDULO FACILITADOR USHAY LISTA CORTA ENTIDAD CONTRATANTE
MANUAL DE USUARIO MÓDULO FACILITADOR USHAY LISTA CORTA ENTIDAD CONTRATANTE DICIEMBRE 2014 Contenido 1. Presentación... 2 2. Descripción del proceso... 2 2.1. Descarga del PAC... 3 2.2. Nuevo Pliego... Más detalles I. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Dirección de Administración y Finanzas
I. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Dirección de Administración y Finanzas PROCEDIMIENTOS INTERNOS EXCLUSIVOS PARA EXPEDIENTES DE PAGO REFERIDOS A LAS COMPRAS CONTRATACIONES Y LOS RESPALDOS CORRESPONDIENTES QUE Más detalles Acuerdo para la Ejecución del POA 2010. La CTB y el Gobierno de la Provincia de Esmeraldas
Programa de Desarrollo Rural del Norte del Ecuador Acuerdo para la Ejecución del POA 2010 Suscrito entre La CTB y el Gobierno de la Provincia de Esmeraldas Código DGCD (Belg.): NN 3004412 Código NAVISION: Más detalles La Secretaría de Economía, a través del Instituto Nacional del Emprendedor invita:
Invitación y lineamientos de participación para proveedores de la Vitrina de soluciones tecnológicas en función de la convocatoria 4.1 Desarrollo de Capacidades Empresariales para Microempresas. La Secretaría Más detalles DIRECTIVA N 004-2014-MPP PARA LA SUPERVISION O INSPECCION DE OBRAS PÚBLICAS POR CONTRATA O ADMINISTRACION DIRECTA.
DIRECTIVA N 004-2014-MPP PARA LA SUPERVISION O INSPECCION DE OBRAS PÚBLICAS POR CONTRATA O ADMINISTRACION DIRECTA. I. OBJETIVO. Establecer criterios y procedimientos técnicos- administrativos que regulen Más detalles PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
LLAMADO A CONTRATACION DE UNA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE CALL CENTER PARA LA ATENCIÓN AL USUARIO DEL SERVICIO DE GARANTIA DE ALQUILERES DE LA CGN PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES Inciso: Más detalles Unidad de Planeación Minero Energética UPME República de Colombia
MEMORANDO INTERNO FECHA: NO. PARA: DE: DR. JULIAN VILLARRUEL TORO DIRECTOR GENERAL COMITÉ EVALUADOR CAMILO QUINTERO M. IVAR ROJAS ARBOLEDA LILIANA ALVARADO FLOREZ REF: EVALUACION TECNICA DE LAS PROPUESTAS Más detalles Ministerio de Salud de la Nación
Buenos Aires, 01 de julio de 2011 LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA NACER2-114-CP-B. SOFTWARE DE TABLERO DE CONTROL Préstamo BIRF Nº 7409-AR Enmienda Nº 3 y Circular Aclaratoria Nº 1 De acuerdo a lo establecido Más detalles TÉRMINOS DE REFERENCIA PROYECTO: MONITOREO WEB DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DE LA LEY N 20.248
TÉRMINOS DE REFERENCIA PROYECTO: MONITOREO WEB DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DE LA LEY N 20.248 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PEÑALOLÉN Agosto de 2012 1 1. ANTECEDENTES. El Más detalles ESA: EGARMATIC. S.A. (A-08383283)
En fecha 31 de enero de 2014, mediante resolución del Director Gerente de EGARSAT, se aprobó el expediente de contratación 14lSEW03: "SERVICIOS DE HOSTING DE LOS SISTEMAS DE NEGOCIO DE EGARSAT MATEPSS Más detalles PLIEGO DE CONDICIONES PARA EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL HOSPITAL SAN FRANCISCO. Juticalpa, Olancho Julio del 2015.
PLIEGO DE CONDICIONES PARA EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL HOSPITAL SAN FRANCISCO Juticalpa, Olancho Julio del 2015. 1. AVISO DE LICITACIÓN Juticalpa, Olancho, Honduras C.A., 23/07/2015 Más detalles PLIEGO DE CONSULTAS Y/O ACLARACIONES DEL POSTOR AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.
PLIEGO DE CONSULTAS Y/O ACLARACIONES DEL POSTOR AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A. PROCESO DE CUARTO NIVEL N 002-2015-CMAC-PAITA S.A. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE Más detalles (Disposición consolidada) MATERIA: Contabilidad Pública
(Disposición consolidada) MATERIA: Contabilidad Pública Orden de 5 enero 2000 por el que se aprueba la instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto de la Administración de la Comunidad Más detalles ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS CONCURSO PÚBLICO N 0005-2005-RENIEC
ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS CONCURSO PÚBLICO N 0005-2005-RENIEC CONSULTAS GMD Consulta N 01: literal j) Copias de facturas. En lugar de presentar dichas copias de facturas solicitadas podrá presentarse el Más detalles Consejo de Administración Ginebra, noviembre de 2003
OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO GB.288/PFA/6 288. a reunión Consejo de Administración Ginebra, noviembre de 2003 Comisión de Programa, Presupuesto y Administración PFA SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA Fondo Más detalles 2017 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback