Source: http://docplayer.pl/2994271-Warszawa-marzec-2012.html
Timestamp: 2016-12-08 02:14:37+00:00
Document Index: 100074868

Matched Legal Cases: ['SA/Ka ', 'art. 18', 'art. 4', 'art. 28', 'art. 10', 'art. 10']

⭐Warszawa, marzec 2012.
Download "Warszawa, marzec 2012."
1 METODOLOGIA MONITOROWANIA, NADZOROWANIA I ROZLICZENIA FINANSOWEGO I RZECZOWEGO PROJEKTU SIEĆ SZEROKOPASMOWA POLSKI WSCHODNIEJ - WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO MAZURSKIE Warszawa, marzec 2012.2 Streszczenie Niniejszy dokument zawiera metodologię monitorowania, nadzorowania i rozliczenia finansowego i rzeczowego projektu p.n. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Warmińsko Mazurskie Odbiorca Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko Mazurskiegow Olsztynie, Olsztyn ul. Emilii Plater 1 Wykonawca ThinkIt Consulting sp. z o.o., Warszawa, ul. Marszałkowska 80 Przygotował Andrzej Czernecki Data sporządzenia dokumentu marzec 2012 r. Wersja dokumentu 2.0 23 Spis treści Metodologii monitorowania, nadzorowania oraz rozliczania finansowego i rzeczowego projektu 1. WPROWADZENIE CEL PRZYGOTOWANIA DOKUMENTU PRZYJĘTE ZAŁOŻENIA DEFINICJE OPIS ROZWIĄZANIA PROJEKT ZADANIA PODZIAŁ ZADAŃ W RAMACH PROJEKTU OBIEKTY PLANY EWIDENCJA PLANU PODZADANIA, ETAPY, DZIAŁANIA EWIDENCJA PRZETARGÓW EWIDENCJA UMÓW EWIDENCJA FINANSOWA OPIS POZYCJI DOKUMENTU NAKŁADOWEGO / KOSZTOWEGO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZWIĘKSZENIA - PODZIAŁ NAKŁADÓW POŚREDNICH RAPORTY, ANALIZY, SPRAWOZDANIA ARCHIWIZACJA (REPOZYTORIUM DOKUMENTÓW) KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA METODYKI WNIOSKI AKTY PRAWNE WEWNĘTRZNE REGULACJE URZĘDU4 1. WPROWADZENIE 1.1 CEL PRZYGOTOWANIA DOKUMENTU Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie zasad ewidencjonowania elementów mających wpływ na prawidłowe monitorowanie i rozliczenie projektu inwestycyjnego Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Warmińsko Mazurskie. 1.2 PRZYJĘTE ZAŁOśENIA Metodologiamonitorowania i rozliczenia projektu musi być w pełni zgodna z załoŝeniami projektu, dostosowana do specyficznych wymagań realizowanego projektu i musi gwarantować prawidłowe rozliczenie projektu zarówno pod względem finansowym jak i rzeczowym. Zaprezentowane w metodologiizasady prowadzenia ewidencji wydatków,zapewnią rozliczenie projektu zarówno zgodnie w wymogami unijnymi jak i zasadami własnymi Urzędu Marszałkowskiego. Operator Infrastruktury będzie odpowiedzialny za raportowanie wykonania zakresu finansowego i rzeczowego zgodnie z otrzymanymi formularzami, przygotowanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Matodologia została opracowana w taki sposób, aby po zakończeniu realizacji projektu i przekazaniu majątku do uŝytkowania, zapewnićłatwe zarządzanie wytworzonym majątkiem. 45 2. DEFINICJE Umowa w prawie cywilnym to zgodne porozumienie dwóch lub więcej stron ustalające ich wzajemne prawa lub obowiązki. Projekt jest całością zaplanowanych, wzajemnie ze sobą powiązanych czynności, których celem jest powstanie lub unowocześnienie określonego pod względem rzeczowym, finansowym, lokalizacyjnym i czasowym zasobu majątku trwałego. Zadanie to część projektu, którą moŝna wydzielić. Stanowi samodzielną, nierozerwalną, niepodzielną pod względem funkcjonalnym, uŝytkowym lub technologicznym całość oraz zapewnia konkretny, wymierny efekt produkcyjny. Obiekt inwestycyjny to stała bądź tymczasowa budowla, stanowiąca,łącznie z wyposaŝeniem w urządzenia techniczne niezbędne do pełnienia poszczególnych funkcji, całość techniczno uŝytkową. Wartość obiektu inwestycyjnego stanowią wszelkie nakłady poniesione na jego wytworzenie bądź zakup według obowiązujących cen i zasad kalkulacji (kosztorysowania).z jednego obiektu inwestycyjnego moŝliwe jest utworzenie wielu obiektów inwentarzowych. Obiekt inwentarzowy powstaje po zakończeniu robót lub w wyniku zakupu inwestycyjnego. Jest to środek trwały całkowicie wykończony pod względem konstrukcyjnym i dający się wyodrębnić tzn. w razie sprzedaŝy, przemieszczenia lub przekazania bądź likwidacji, stanowić moŝe samodzielny przedmiot obrotu nieruchomością lub ruchomością. Podzadanie -moŝliwa do wydzielenia części zadania. Określenie tematów realizowanych w ramach zadania. Etap moŝliwa do wydzielenia część podzadania. Podział tematów realizowanych w ramach podzadania. Zlecenie szczegółowy zakres robót, dostaw i usług rozliczany pod względem finansowym, rzeczowym oraz czasowym. BudŜetowanie odgórne (harmonogram) - określenie wartości budŝetu w podzadaniu i kontrola jego rozdzielania (na etapy). BudŜetowanie odgórne stosowane jest w przypadku, gdy znana jest wartość budŝetu na podzadanie i został przydzielony budŝet na kaŝdy etap lub nie zostały zabudŝetowane wszystkie etapy realizowane w ramach podzadania. Wartość wszystkich zleceń realizowanych w ramach etapu nie moŝe przekroczyć wartości budŝetu etapu. 56 BudŜetowanie oddolne (harmonogram) - stosowane jest w sytuacjach budowania planu potrzeb gdy nie jest znany budŝet etapów oraz podzadań. W ramach poszczególnych etapów, uczestnicy zgłaszająswoje potrzeby w formie zleceń (zakupowych, budowlanych, usługowych, materiałowych itp.) podając wartość szacunkową kaŝdego zlecenia. Sumując wartość wszystkich zleceń, moŝemy określić jakie środki będą potrzebne na realizację etapu. Suma etapów daje wartość podzadania a suma wszystkich podzadań wartość potrzeb przypadających na zadanie. Nakład bezpośredni - wartość bezpośrednio przydzielona na konkretny przyszły środek trwały (obiekt inwentarzowy): nabycie lub budowa obiektu budowlanego, urządzenia, środka transportowego itp., nabycie lub wykonanie dokumentacji budowy, montaŝu lub instalacji konkretnego przyszłego środka trwałego (obiektu inwentarzowego), inne działania, które moŝna odnieść wprost do wartości określonego środka trwałego (np. koszty transportu) Nakład pośredni - dotyczy nabycia lub wytworzenia większej liczby środków (obiektów inwestycyjnych) w ramach danego projektu lub zadania i nie moŝe być jednoznacznie przypisany do konkretnegoprzyszłego środka trwałego (obiektu inwentarzowego): badania geologiczne, pomiary geodezyjne, przygotowanie terenu pod przyszłą zabudowę (niwelacja, rozbiórki starych budynków i budowli itp.), dokumentacja projektowa, obejmująca załoŝenia techniczno ekonomiczne albo uproszczona dokumentacja, koszty robót wykonywanychna obiektach naleŝących do innych uŝytkowników takie jak na przykład: koszty przełoŝenia instalacji, sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego, dróg dojazdowych a koniecznych dla realizacji własnych zadań inwestycyjnych, odsetki oraz róŝnice kursowe od kredytów i poŝyczek w okresie realizacji inwestycji, zakładanie zieleni, nadzór autorski i inwestycyjny, 67 opłata za pełnienie funkcji generalnego wykonawcy, inŝyniera kontraktu, ubezpieczenia majątkowe realizowanych obiektów, inne, których nie moŝna zaliczyć wprost do wartości przyszłego środka trwałego (obiektu inwentarzowego). SłuŜebność przesyłu - ustanowienie słuŝebności przesyłu następuje na rzecz przedsiębiorcy przesyłowego, który jest właścicielem urządzeń, o których mowa w art kodeksu cywilnego (są to urządzenia słuŝące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne) lub który zamierza takie urządzenia dopiero wybudować. Inwestycja w obce środki trwałe - Wydatki poniesione w związku z korzystaniem w działalności gospodarczej z obcych składników majątku podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów albo bezpośrednio, albo poprzez dokonywane odpisy amortyzacyjne (jeŝeli wydatki te zaliczone zostaną do inwestycji w obcych środkach trwałych). Amortyzacji podlegają równieŝ, niezaleŝnie od przewidywanego okresu uŝywania, przyjęte do uŝywania inwestycje w obcych środkach trwałych. Do inwestycji tych naleŝy zatem zaliczyć poniesione przez podatnika nakłady na ulepszenie składników majątku (stanowiących własność innych podmiotów) uŝywanych przez podatnika na podstawie stosownej umowy (np. najmu lub dzierŝawy). W przypadku inwestycji w obcych środkach trwałych (inaczej niŝ przy środkach trwałych stanowiących własność lub współwłasność podatnika) nie ma znaczenia przewidywany okres uŝywania tej inwestycji, który moŝe być nawet krótszy niŝ rok. Inwestycje te podatnik musi traktować jako podlegające amortyzacji odrębne środki trwałe. W wyroku z 27 listopada 2000 r., sygn. akt I SA/Ka 1933/99, NSA orzekł, Ŝe róŝnica między nakładami na remont a nakładami na ulepszenie środków trwałych polega na tym, Ŝe pierwsze z nich zmierzają do podtrzymania, odtworzenia wartości uŝytkowej środków trwałych (konserwacja, naprawy), a drugie do podjęcia czy rozszerzenia działalności w drodze przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, powodującej istotną zmianę cech uŝytkowych. 78 3. OPIS ROZWIĄZANIA Metodologia monitorowania, nadzorowania i rozliczenia projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo warmińsko mazurskie powstała w oparciu o wieloletnie doświadczenia jej autora, związane z problematyką zarządzania projektami i zadaniami a w szczególności złoŝonymi projektami inwestycyjnymi, nabyte podczas udziału w inwestycjach realizowanych przez sektor telekomunikacyjny, polegających na budowie sieci telekomunikacyjnych i jest dostosowana do prowadzenia rozliczeń takich inwestycji zarówno pod względem finansowym jak i rzeczowym. Opisane w niniejszym dokumencie sposoby ewidencjonowania i rozliczania bazują na najlepszych praktykach w tej dziedzinie i mają słuŝyć zmniejszeniu kosztów działalności Inwestora w trakcie realizacji inwestycji oraz zwiększeniu nadzoru nad jej przebiegiem. Metodologia jest ściśle dostosowana do specyfiki planowanego projektu, umoŝliwi sprawne i przejrzyste zarządzanie prowadzonym projektem, realizowanymi zadaniami oraz posiadanym (a takŝe planowanym) majątkiem. Metodologia opisujesposób tworzenia wieloletnich planów w oparciu o dowolne struktury (np. klasyfikacja budŝetowa, unijna) oraz sprawowania nad nimi pełnej kontroli a takŝe wprowadza dodatkowe mechanizmy pozwalające uzyskać pełną, zawsze aktualną informację o postępach w realizacji prowadzonych działań, dając tym samym moŝliwość szybkiej reakcji w razie zbliŝających się zagroŝeń. 3.1 Projekt Projekt jako pojęcie ogólne dysponując tylko podstawowymi informacjami (co i za ile chcemy kupić bądź zbudować, kto będzie za to odpowiedzialny, w jakim czasie ma on zostać zrealizowany)konieczne jest,w celu zachowania pełnej kontroli finansowej i rzeczowej, wydzielenie tematycznych zadań składających się na całość realizowanego przedsięwzięcia. Wydzielenie tematycznych zadań powinno obejmować dwa obszary - wydzielenie zadań inwestycyjnych (cały nakład zadań inwestycyjnych będzie przekazany na majątek) oraz zidentyfikowanie zadań kosztowych nie uczestniczących w tworzeniu majątku (remonty, dzierŝawy, szkolenia, likwidacje). 89 Zastosowanie takiego podziału znacznie ułatwi monitorowanie całego projektu pod względem inwestycyjnym, gdyŝ Inwestor na bieŝącodysponował będzie informacjami o poniesionych nakładach inwestycyjnych oraz o wartości oddawania tj. przekazywania utworzonego majątku do uŝytkowania. Reasumując - nakłady inwestycyjne oraz poniesione koszty nie będą ewidencjonowane na projekt tylko na zadania, a rozliczenie finansowe projektu będzie sumą zadańpowiązanych z projektem. Podstawowymi parametrami opisującymi projekt powinny być: numer projektu numer zgodny z umową o dofinansowanie, nazwa projektu, identyfikator księgowy projektu (zgodny z systemem F-K), przewidywany okres realizacji (od do ), rzeczywisty okres realizacji (od do ). Przykład prawidłowo opisanego projektu: numer projektu WiM /10, nazwa projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo warmińsko mazurskie, identyfikator księgowy projektu (zgodny z systemem F-K) - 100, numer umowy: EU/111234/222 przewidywany okres realizacji wynikający z umowy (od do ) rzeczywisty okres realizacji (od do ). 910 3.2 Zadania W przypadku realizowania wysokobudŝetowego projektu, nie wszystkie wydatki związane z projektem moŝna zaliczyć do nakładów inwestycyjnych. Do takich wydatków naleŝą m.in. wydatki związane z dzierŝawą obcego środka trwałego na którym nie będą dokonywane Ŝadne prace związane z adaptacją, modernizacją, dostosowaniem lub rozbudową. Do innych wydatków projektu, nie stanowiących nakładów inwestycyjnych, mogą naleŝeć wydatki ponoszone na remont i likwidację istniejących środków trwałych. Stanowią onejednak koszty związane z projektem. Istotne jest więc takie przygotowanie wydatków związanych z projektem, aby kosztów, których nie moŝna zaliczyć do nakładów inwestycyjnych było jak najmniej. W związku z powyŝszym, dla prostego zobrazowania całości wydatków ponoszonych przy realizacji projektu, wskazane jest dokonanie podziału zadań nanastępujące grupy zadań: zadania inwestycyjne, zadania kosztowe (pozostałe). Stosując taki podział, otrzymamy precyzyjną informację o poniesionych nakładach inwestycyjnych oraz o wszystkich kosztach poniesionych przy realizacji projektu, które nie będą uczestniczyć w tworzeniu majątku. Zadania inwestycyjne Wydzielone zadania inwestycyjne, realizowane w ramach projektu, powinny uwzględniać podział na: zadania o charakterze nakładów bezpośrednich nakład na zadania bierze bezpośrednio udział w tworzeniu majątku (nakłady bezpośrednie, stanowią wartość początkową środka trwałego), zadania o charakterze nakładów pośrednich nakład na zadania nie bierze, bezpośrednio, udziału w tworzeniu majątku (nakłady pośrednie stanowią zwiększenie wartości środka trwałego), 1011 Taka struktura zadań inwestycyjnych, uwzględniająca podział na nakłady bezpośrednie (przypisanie nakładu do konkretnego obiektu inwentarzowego - przyszłego środka trwałego) oraz na nakłady pośrednie (nakłady dzielone metodą procentową na wytworzone środki trwałe) pozwoli na precyzyjną wyceną całego tworzonego majątku. Zadania kosztowe To grupa zadań nie związanych z nakładami inwestycyjnymi, które nie mają wpływu na tworzony majątek. Grupując zadania kosztowe w jednej kategorii, nie otrzymamy precyzyjnej informacji jakiej grupy kosztów one dotyczą; remontów, dzierŝaw, szkoleń, likwidacji, lub podobnych.biorąc pod uwagę fakt, Ŝe zadań kosztowych moŝe być wiele i mogą mieć róŝny charakter (np. dzierŝawa linii światłowodowej, dzierŝawa kanalizacji teletechnicznej, dzierŝawa budynków, remont budynku, remont kanalizacji, likwidacja rurociągu, szkolenia), naleŝy wprowadzić ich podział według rodzaju działalności związanej z zadaniem. Sposób taki pozwoli na uzyskanie bardzo szczegółowej informacji o kosztach poniesionych na zadania z kaŝdego rodzaju działalności. W związku z tym proponuje się zastosować taki podział zadań,który uwzględnirodzaj działalności prowadzonej na danym zadaniu, gdziew ramach jednego rodzaju działalności moŝe być uruchomionych wiele zadań. Proponowane rodzaje działalności dla zadań: inwestycje, dzierŝawy, szkolenia, remonty, likwidacje. Jednostki sektora finansów publicznych do tworzenia sprawozdań często stosują podział zadań według klasyfikacji budŝetowej wydatków, tzn. według działu i rozdziału.proponuje się opisać wszystkie zadania, w ramach realizowanego projektu, stosując tę klasyfikację. 1112 W związku z tym zalecane jestopisanie zadań według klasyfikacji budŝetowej, gdzie w opisywanym zadaniu: dział jest interpretowany jako symbol zadania, np. 600, 750, 801, rozdział jest interpretowany jako numer zadania (w ramach jednego rozdziału moŝe być realizowanych wiele zadań kolejne numery w ramach rozdziału), np zadanie 1 w ramach rozdziału 14, zadanie 2 w ramach rozdziału 14, zadanie 1 w ramach rozdziału 20. Dodatkowo wszystkie zadania muszą mieć identyfikator zgodny z systemem finansowo księgowym, według którego będzie moŝliwa kontrola nakładów. W przypadku gdy system finansowo księgowy nie będzie prowadził rozliczenia projektu na zadania(tylko na projekt), identyfikator do kontroli nakładów, będzie zarejestrowany w projekcie. Podstawowymi parametrami opisującymi zadanie powinny być: symbol zadania numer zadania identyfikator księgowy zadania (zgodny z systemem F-K) nazwa zadania grupa zadań rodzaj działalności (inwestycje, remonty, dzierŝawy, szkolenia, likwidacje) przydział do projektu status zadania (planowane, realizowane, zakończone, wstrzymane) przewidywany okres realizacji (od do ) rzeczywisty okres realizacji (od do ) 1213 Przykład prawidłowo opisanego zadania: symbol: 600 numer: (zadanie drugie) identyfikator księgowy: 15 nazwa: budowa sieci grupa: zadania inwestycyjne rodzaj działalności: inwestycje projekt: Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo warmińsko- mazurskie status zadania: realizowane przewidywany okres realizacji: od do rzeczywisty okres realizacji: od do Podział zadań w ramach projektu Charakter zadań w projekcie oraz związane z nimi nakłady pozwalają na wyszczególnienie czterech niŝej opisanych grup. Grupa I - zadania bezpośrednie: 1. Budowa sieci 2. Budowa węzłów szkieletowych 3. Budowa punktów dystrybucyjnych 4. Budowa Centrum Zarządzania Siecią Nakłady poniesione na zadania z grupy I, mają bezpośredni wpływ na wartość początkową tworzonego majątkuco oznacza, Ŝe cały nakład będzie przypisany do konkretnego/konkretnych obiektów inwentarzowych (przyszłych środków trwałych) i stanowił będzie ich wartość początkową. Jedynie zadanie Budowa sieci moŝe stanowić wyjątek. NaleŜy uwzględnić, Ŝe w tym przypadku, nie będzie moŝliwe jednoznaczne przypisanie nakładu poniesionego w ramach zadania, do obiektu inwentarzowego w trakcie jego budowy. Dla tego 1314 zadania uwzględniono więc moŝliwość przypisania nakładu do obiektu inwestycyjnego i jego późniejsze rozdzielenie go na obiekty inwentarzowe. Tworzony majątek, w ramach kaŝdego zadania, będzie mógł być sukcesywnie oddawany ( Protokół przekazania do uŝytkowania oraz wystawiony dowód OT). Nie trzeba będzie więc czekać na zakończenie całości zadania, w celu przekazania tworzonych w jego ramach obiektów inwentarzowych na majątek. Rozwiązanie takie pozwoli to na uniknięcie,po zakończeniu realizacji projektu, spiętrzenia prac związanych z przekazywaniem na majątek. Sukcesywne przekazanie części majątku do eksploatacji pozwoli równieŝ, pomimo nadal trwającej inwestycji, na osiąganie przychodów z tego tytułu. W celu kontroli realizacji przez Wykonawcę poszczególnych zadańz grupy I, niezbędne będzie ich harmonogramowanie finansowo rzeczowe. Szczegóły harmonogramu opisane zostaną w rozdziale: Podzadania, Działania, Etapy. Grupa II - zadania pośrednie: 1. InŜynier kontraktu 2. Wynagrodzenia 3. Dokumentacja 4. Promocja 5. Usługi obce 6. Pozostałe nakłady Generalnie, nakłady na realizowane zadania z grupy II, nie mają bezpośredniego wpływu na wartość początkową tworzonego majątku i nie będą przypisywane ani do obiektów inwestycyjnych ani do obiektów inwentarzowych.wszystkie nakłady na zadania z grupy II będą więc ewidencjonowane tylko i wyłącznie na poszczególne zadania z pominięciem obiektów. Nakłady te będą interpretowane jako nakłady pośredniei metodą procentową będą dzielone na wszystkie wytworzone środki trwałe.od generalnej zasady naleŝy uwzględnić dwa wyjątki. W zadaniu Usługi obce naleŝy uwzględnić moŝliwość przypisania nakładu, danej usługi, jako nakładu bezpośredniego, gdy usługa będzie świadczona na konkretnym obiekcie inwentarzowym. W takim przypadku usługa będzie nakładem bezpośrednio zwiększający wartość początkową obiektu inwentarzowego. W pozostałych przypadkach, gdy nie moŝna przypisać nakładów na usługi do konkretnego obiektu inwentarzowego, będąone zaliczane jako pośrednie i będą podlegały podziałowi.analogicznie, jak w przypadku zadania Usługi obce, naleŝy potraktować zadanie Pozostałe nakłady. 1415 Podział nakładu pośredniego jest opisany w rozdziale Ewidencja finansowa. Podział nakładów pośrednich nastąpi po: zakończeniu zadań z grupy I (wszystkich), zakończeniu zadania z grupy II (kaŝdego z osobna). Zadania grupy II zostały dobrane w taki sposób, aby ponoszone na nie nakłady nie dotyczyły konkretnie wskazanych lecz wszystkich środków trwałych wytworzonych w ramach projektu.wszystkie nakładyinwestycyjne, takie jak na przykład: zakupy materiałów i sprzętu, geodezja, opłaty, delegacje, itp., bezpośrednio związane z prowadzonym projektem, których nie moŝna przypisać do zadań 1-5, naleŝy ewidencjonować na zadanie Pozostałe nakłady. Przedstawiony sposób ewidencjonowaniagwarantuje, Ŝe wszystkie nakłady poniesione w ramach grupy II będą racjonalnie uzasadnione w celu wytworzenia środków trwałych w realizowanym projekcie oraz umoŝliwi zwiększenie wartości wszystkich powstałych środków trwałych aŝ sześć razy. Pozwoli on równieŝ na bardzo precyzyjną wycenę całego tworzonego majątku. MoŜliwe będzie równieŝ zastosowanie jednorazowego zwiększenia wartości powstałych środków trwałych. W takim przypadku nastąpi to, po zakończeniu realizacji wszystkich zadań z grupy II. Grupa III - zadanie VAT W projektach współfinansowanych ze środków UE unijnych, w którychpodatek VAT jest zaliczany jako wartość niekwalifikowalna, często stosowane jest wydzielenie go jako osobnego zadania. Podejście takie, daje szerokie moŝliwości kontrolowania wartości VAT, który w systemie rozliczającym projekt, jest wydzielany jako osobna pozycja dokumentu nakładowego (faktura, rachunek). Stosując tego rodzaju rozwiązanie, naleŝy pamiętać, Ŝe nie będzie moŝliwości określenia wartości brutto pozycji dokumentu nakładowego (faktury). Szczegółowe omówienie rozliczenia podatku VAT zostanie przedstawione w rozdziale Ewidencja finansowa. 1516 Grupa IV zadania kosztowe 1. DzierŜawy 2. Szkolenia W realizowanym projekcie przewiduje się dzierŝawę obcych środków trwałych. Proponuje się więc wyodrębnić to zadanie, jako oddzielne zadanie kosztowe. Wydatki ponoszone, w ramach tego zadania, nie będą stanowiły nakładu inwestycyjnego i nie będą zwiększały wartości środka trwałego. JeŜeli na dzierŝawionych środkach trwałych (obcych), nie będą wykonywane roboty modernizacyjne, zwiększające ich, nie moŝna tych wydatków zaliczyć do inwestycji w obcych środkach. Koszt wydatków ponoszonych za dzierŝawę będzie stanowił wydatek kwalifikowalny w projekcie. W skład zadań, typowo kosztowych, zaliczyć naleŝy szkolenia realizowane w ramach projektu. Nie moŝna ich powiązać z konkretnym obiektem inwentarzowym, będą więc stanowiły wydatki kwalifikowane projektu. 3.3 Obiekty Mając na uwadze konieczność kontrolizaawansowania prac na budowanych obiektach (wykonanie finansowe, stan zaawansowania robót, wykonanie zakresu rzeczowego), przyszłą ich eksploatację, przekazywanie wytworzonego majątku w dzierŝawę Operatorowi Infrastruktury oraz zarządzanie wytworzonym majątkiem (modernizacja, eksploatacja, remont, zbycie), zalecane jest ewidencjonowanie obiektów w układzie, który te wszystkie procesy pozwoli sprawnie nadzorować. Z uwagi na fakt, Ŝe w ramach projektu często tworzony będzie majątek o takiej samej nazwie, takich samych lub podobnych parametrach technicznych, jednak znajdujący się w róŝnych lokalizacjach, w celu uniknięcia pomyłek, ewidencję obiektów naleŝy zbudować w sposób gwarantujący prawidłową rejestrację nakładów w okresie budowy oraz pozwalający na proste kodowanie wprowadzonych obiektów. Dla ewidencji obiektów proponuje się przyjęcie, uporządkowanej numeracji oraz skrótów pozwalających na intuicyjne zarządzanie obiektami. Z analizy zapisów Studium wykonalności oraz sposobu ewidencjonowania majątku przez Urząd Marszałkowski wynika, Ŝe tworzony majątek naleŝy przedstawić, 1617 przede wszystkim, w podziale na Powiat i Gminę. W ramach kaŝdej Gminy, wydzielić naleŝy następujące składniki majątkowe: sieć światłowodowa, węzły szkieletowe, punkty dystrybucyjne. Podział taki pozwoli na szczegółową ewidencję majątku znajdującego się na terenie kaŝdej Gminy. Proponuje się zastosowanie następującej numeracji Powiatów i Gmin: 1. Powiat bartoszycki 1.1 Gmina Sępopol 1.2 Gmina Górowo Iławieckie 1.3 Gmina Bartoszyce 1.4 Gmina Bisztynek 2. Powiat braniewski 2.1 Gmina Frombork 2.2 Gmina Wilczęta 2.3 Gmina PienięŜno 2.4 Gmina Braniewo 2.5 Gmina Płoskinia 2.6 Gmina Lelkowo 3. Powiat działdowski 3.1 Gmina Rybno 3.2 Gmina Działdowo 3.3 Gmina Lidzbark 3.4 Gmina Płośnica 3.5 Gmina Iłowo - Osada 4. Elbląg 4.1 Elbląg 5. Powiat elbląski 5.1 Gmina Gronowo Elbląskie 5.2 Gmina Pasłęk 5.3 Gmina Markusy 5.4 Gmina Godkowo 5.5 Gmina Rychliki 1718 5.6 Gmina Milejewo 5.7 Gmina Tolkmicko 5.8 Gmina Młynary 6. Powiat ełcki 6.1 Gmina Ełk 6.2 Gmina Prostki 6.3 Gmina Stare Juchy 6.4 Gmina Kalinowo 7. Powiat giŝycki 7.1 Gmina Ryn 7.2 Gmina GiŜycko 7.3 Gmina Wydminy 7.4 Gmina Miłki 7.5 Gmina Kruklanki 8. Powiat gołdapski 8.1 Gmina Dubeninki 8.2 Gmina Gołdap 8.3 Gmina Banie Mazurskie 9. Powiat iławski 9.1 Gmina Lubawa 9.2 Gmina Iława 9.3 Gmina Susz 9.4 Gmina Zalewo 9.5 Gmina Kisielice 10. Powiat kętrzyński 10.1 Gmina Reszel 10.2 Gmina Barciany 10.3 Gmina Kętrzyn 10.4 Gmina Korsze 10.5 Gmina Srokowo 11. Powiat lidzbarski 11.1 Gmina Lidzbark Warmiński 11.2 Gmina Kiwity 11.3 Gmina Lubomino 11.4 Gmina Orneta 12. Powiat mrągowski 12.1 Gmina Piecki 12.2 Gmina Mrągowo 12.3 Gmina Sorkwity 1819 12.4 Gmina Mikołajki 13. Powiat nidzicki 13.1 Gmina Nidzica 13.2 Gmina Janowo 13.3 Gmina Janowiec Kościelny 13.4 Gmina Kozłowo 14. Powiat nowomiejski 14.1 Gmina Nowe Miasto Lubawskie 14.2 Gmina Biskupiec 14.3 Gmina Kurzętnik 14.4 Gmina Grodziczno 15. Powiat olecki 15.1 Gmina Olecko 15.2 Gmina Wieliczki 15.3 Gmina Kowale Oleckie 15.4 Gmina Świętajno 16. Olsztyn 16.1 Olsztyn 17. Powiat olsztyński 17.1 Gmina Barczewo 17.2 Gmina Świątki 17.3 Gmina Gietrzwałd 17.4 Gmina Jeziorany 17.5 Gmina Purda 17.6 Gmina Jonkowo 17.7 Gmina Biskupiec 17.8 Gmina Olsztynek 17.9 Gmina Kolno Gmina Dobre Miasto Gmina Stawiguda Gmina Dywity 18. Powiat ostródzki 18.1 Gmina Grunwald 18.2 Gmina Miłomłyn 18.3 Gmina Ostróda 18.4 Gmina Małdyty 18.5 Gmina Miłakowo 18.6 Gmina Dąbrówno 18.7 Gmina Łukta 1920 18.8 Gmina Morąg 19. Powiat piski 19.1 Gmina Pisz 19.2 Gmina Biała Piska 19.3 Gmina Orzysz 19.4 Gmina Ruciane - Nida 20. Powiat szczycieński 20.1 Gmina Pasym 20.2 Gmina Wielbark 20.3 Gmina Szczytno 20.4 Gmina Świętajno 20.5 Gmina Rozogi 20.6 Gmina Jedwabno 20.7 Gmina Dźwierzuty 21. Powiat węgorzewski 21.1 Gmina Budry 21.2 Gmina Pozezdrze 21.3 Gmina Węgorzewo Numerację proponuje się rozszerzyć o następujące skróty: SŚ sieć światłowodowa, KT kanalizacja teletechniczna, RU rurociąg HDPE MI mikrokanalizacja LN linia napowietrzna OG odcinek na gruncie gminnym OP odcinekna gruncie prywatnym OD odcinek dzierŝawiony WSA węzeł szkieletowy Typ A WSB węzeł szkieletowy Typ B WSC węzeł szkieletowy Typ C PDB punkt dystrybucyjny - budynek 2021 PDK punkt dystrybucyjny - kontener CZS Centrum Zarządzania Siecią Układ ewidencji obiektów powinien wyglądać następująco: 1. Powiat 1.1 Gmina 1.1.SŚ Sieć światłowodowa 1.1.SŚ.KT Kanalizacja teletechniczna (fi 100mm) 1.1.SŚ.RU Rurociąg HDPE (fi 40mm) 1.1.SŚ.MIMikrokanalizacja (fi 50mm) 1.1.SŚ.LN Linia napowietrzna 1.1.WSA Węzeł szkieletowy Typ A 1.1 WSB Węzeł szkieletowy Typ B 1.1.WSC Węzeł szkieletowy Typ C 1.1.PDB Punkt dystrybucyjny (budynek) 1.1.PDK Punkt dystrybucyjny kontenerowy 1.1.CZS Centrum Zarządzania Siecią Podstawowymi parametrami opisującymi obiekt powinny być: nazwa obiektu numer inwentarzowy obiektu symbol obiektu identyfikator księgowy obiektu (zgodny z systemem F-K) rodzaj działalności na obiekcie (inwestycje, remonty, przekazanie itp.) parametry techniczne Z uwagi na moŝliwość występowania zmian w czasie trwania projektu (np. zmiana wyposaŝenia punktów dystrybucyjnych, zmiana załoŝeń projektu w przypadku budowy kanalizacji, itp.) wskazane jest aby struktura kartoteki obiektów uwzględniała: moŝliwość rejestrowania nakładów na obiekt inwestycyjny, moŝliwość rejestrowania nakładów na obiekt inwentarzowy (środek trwały). 2122 Na obiekcie inwestycyjnym będą rejestrowane nakłady, których na etapie budowy nie moŝna jednoznacznie przypisać do środka trwałego a które po zakończeniu jego budowy, zostaną rozdzielone na obiekty inwentarzowe (środki trwałe).z jednego obiektu inwestycyjnego moŝe zostać utworzonych wiele obiektów inwentarzowych. Na obiekcie inwentarzowym będą rejestrowane nakłady, które na etapie budowy moŝna jednoznacznie przypisać do środka trwałego. Dla zobrazowania sposobu ewidencjonowania, w dalszej części niniejszego opracowania posłuŝono się następującymi wyróŝnikami: Kolor Ŝółty nakłady (obiekt inwestycyjny) Kolor zielony środki trwałe (obiekt inwentarzowy) Kolor niebieski obiekt dzierŝawiony Szczegóły ewidencji obiektów oraz zalecane sposoby rejestrowanie nakładów dla sieci światłowodowej: 2223 Wariant Nr 1 (zalecany) 1. Powiat bartoszycki 1.2 Gmina Górowo Iławieckie 1.2.SŚ Sieć światłowodowa 1.2.SŚ.KT Kanalizacja teletechniczna (fi 100mm) 1.2.SŚ.KT.Kanalizacja + światłowód 1.2.SŚ.KT.OD Kanalizacja -odcinki dzierŝawione 1.2.SŚ.KT.OD.1 Kanalizacja odcinek B1 A7(koszty) 1.2.SŚ.KT.OD.2 Światłowód odcinek B1 A7 (koszty) 1.2.SŚ.RU Rurociąg HDPE (fi 40mm) 1.2.SŚ.RU. Rurociąg + światłowód 1.2.SŚ.RU.OD Rurociąg - odcinki dzierŝawione 1.2.SŚ.RU.OD.1 Rurociąg (koszty) 1.2.SŚ.RU.OD.2 Światłowód odcinek (koszty) 1.2.SŚ.MI Mikrokanalizacja (fi 50mm) 1.2.SŚ.MI.Mikrokanalizacja + światłowód 1.2.SŚ.MI.ODMikrpkanalizacja -odcinki dzierŝawione 1.2.SŚ.MI.OD.1 Mikrokanalizacja (koszty) 1.2.SŚ.MI.OD.2 Światłowód odcinek (koszty) 1.2.SŚ.LN Linie napowietrzne 1.2.SŚ.LN.Linia napowietrzna - słupy + światłowód 1.2.SŚ.LN.OD Linia napowietrzna dzierŝawiona 1.2.SŚ.LN.OD.1 Słupy dzierŝawione (koszty) 1.2.SŚ.LN.OD.1 Światłowód dzierŝawiony (koszty) W wariancietym wszystkie nakłady będą ewidencjonowane na obiekty inwestycyjne. Szczegóły wykonywanych w ramach budowy sieci światłowodowej na terenie Gminy prac, będą rejestrowane w harmonogramie robót (opisanym w rozdziale Podzadania, etapy, zlecenia). W Protokole odbioru i przekazania do uŝytkowania, Wykonawca inwestycji dokona podziału nakładów zgromadzonych na obiektach inwestycyjnych naposzczególne obiekty inwentarzowe, w rozbiciu na kanalizację (w celu umoŝliwienia łatwego ustalenia wysokości podatku dla Gmin) oraz światłowód. PoniŜej przedstawiono przykładowy zapis. 2324 1. Powiat bartoszycki 1.2 Gmina Górowo Iławieckie 1.2.SŚ Sieć światłowodowa 1.2.SŚ.KT Kanalizacja teletechniczna (fi 100mm) 1.2.SŚ.KT.Kanalizacja + światłowód 1.2.SŚ.KT.1 Kanalizacja teletechniczna (podatek) 1.2.SŚ.KT.2 Światłowód odcinek A1 B1 (J32) 1.2.SŚ.KT.3 Światłowód odcinek A7 A8 (J64) Jeśli przyjąć załoŝenie, Ŝe Inwestor dokonuje płatności po przekazaniu do uŝytkowania, to dla Wykonawcy jest to sytuacja niekorzystna z tego względu, iŝ dopiero po zbudowaniu sieci w obrębie całej Gminy iprzekazaniu jej do uŝytkowania mógłby wystawić fakturę za wykonane prace.z punktu widzenia Inwestora jest to sytuacja korzystna. Otrzyma on mniejszą ilość dowodów OT dlawybudowanej sieci a zapłatydokona jednorazowo, za całą wybudowaną sieć w ramach Gminy. Innym zagadnieniem jest dzierŝawa majątku, która będzie ewidencjonowana w zadaniu kosztowym i któranie wymaga harmonogramowania. Wszystkie koszty związane z dzierŝawą poszczególnych odcinków sieci światłowodowej moŝna przypisać tu do konkretnych obiektów (oznaczonych w przedstawianej strukturze zapisów kolorem niebieskim). Wariant Nr 2 (szczegółowy) 1. Powiat bartoszycki 1.2 Gmina Górowo Iławieckie 1.2.SŚ Sieć światłowodowa 1.2.SŚ.KT Kanalizacja teletechniczna (fi 100mm) 1.2.SŚ.KT.OG Odcinki gminne 1.2.SŚ.KT.OG.1 Kanalizacja odcinek A1...A3(podatek) 1.2.SŚ.KT.OG.2 Światłowód odcinek A1 A3 1.2.SŚ.KT.OG.3 Kanalizacja odcineka5...b1(podatek) 1.2.SŚ.KT.OG.4 Światłowód odcinek A5 B1 + wtórnik 1.2.SŚ.KT.OP Odcinki prywatne 1.2.SŚ.KT.OP.1 Kanalizacja odcinek A3 A4(podatek) 1.2.SŚ.KT.OP.2 Światłowód odcinek A3 A4 1.2.SŚ.KT.OP.3 Kanalizacja odcinek A4 A5(podatek) 1.2.SŚ.KT.OP.4 Światłowód odcinek A4 A5 1.2.SŚ.KT.OP.5 Kanalizacja odcinek A7 A8(podatek) 24 Pokazać jeszcze
ZABEZPIECZENIE OPIEKI NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OD 01 MARCA 2011 R. POWIAT GMINA ŚWIADCZENIODAWCA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ NR TEL. Bartoszyce Szpital owy Im. Jana Bardziej szczegółowo dr hab. Wojciech Dziemianowicz prezentacja na podstawie Raportu pod tym tytułem, przygotowanego przez konsorcjum firm Geoprofit i Ecorys na zlecenie
Ewaluacja ex post "Ocena wpływu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na rozwój regionalny i przestrzenny województwa warmińsko-mazurskiego" dr hab. Wojciech Dziemianowicz Bardziej szczegółowo Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej
Olsztyn, 9 lipca 2013 r. Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej Warmińsko Mazurski Kurator Oświaty rozstrzygnął dodatkowy przetarg nieograniczony na organizację wypoczynku Bardziej szczegółowo 5 565,0 Dąbrówno/ostródzki Działdowo/działdowski
Lp. Nazwa obszaru chronionego krajobrazu Pow. (ha) Gmina/powiat 1. Buchnowski Obszar Chronionego 2. Dąbrówieński Obszar Chronionego 3. Hartowiecki Obszar Chronionego 4. Naguszewski Obszar Chronionego Akt Bardziej szczegółowo Harmonogram szkoleń sierpień 2015 roku
Obszary specjalnej ochrony ptaków (OSOP) Natura 2000 Lp. Kod obszaru Nazwa obszaru Pow. (ha) Położenie administracyjne 1. PLB280001 Bagna Nietlickie 4 080,76 2. PLB280002 Dolina Pasłęki 20 669,89 3. PLB140005 Bardziej szczegółowo 5 565,0 Dąbrówno/ostródzki Działdowo/działdowski
Lp. Nazwa obszaru chronionego krajobrazu Pow. (ha) Gmina/powiat 1. Buchnowski Obszar Chronionego 2. Dąbrówieński Obszar Chronionego 3. Hartowiecki Obszar Chronionego 4. Naguszewski Obszar Chronionego Akt Bardziej szczegółowo REALIZACJA MASTERPLANU DLA REGIONU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH
Data GMINA BARTOSZYCE Harmonogram szkoleń październik 2015 roku Godzina rozpoczęcia 22.10.2015 15 00 Prowadzenie produkcji roślinnej i zwierzęcej metodami ekologicznymi Temat szkolenia Forma kształcenia Bardziej szczegółowo Uchwała Nr XII/78/2004 z dnia 12 lutego 2004r. W sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
Ulga/Zwolnienie z podatku od Miasto Urząd Podstawa prawna Inne zachęty inwestycyjne Uwagi nieruchomości Banie Mazurskie NIE Brak stosownej Uchwały. NIE Barciany Nowo zarejestrowane podmioty zatrudniające Bardziej szczegółowo Czy gmina odpowiedzi ała na zapytanie WMCOI o stosowanyc h zachętach lokalnych?
Zestawienie ulg i zwolnień z podatków lokalnych oferowanych przez samorządy lokalne na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego na koniec 2011 r. w ramach dostępnych zachęt inwestycyjnych. L.p. Nazwa Bardziej szczegółowo Uchwała Nr XXXVII(227)2013 Rady Miejskiej w Barczewie z dn. 28 stycznia 2013 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
Zestawienie ulg i zwolnień z podatków lokalnych oferowanych przez samorządy lokalne na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego na koniec 2012 r. w ramach dostępnych zachęt inwestycyjnych. lp. 1 Nazwa Bardziej szczegółowo PODMIOTY ŚWIADCZĄCE POMOC OSOBOM I RODZINOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE województwo warmińsko-mazurskie (stan na m-c czerwiec/lipiec 2015 r.
PODMIOTY ŚWIADCZĄCE POMOC OSOBOM I RODZINOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE województwo warmińsko-mazurskie (stan na m-c czerwiec/lipiec 2015 r.) Lp. Powiat Nazwa Podmiot prowadzący Specjalistyczny 1 Elbląg Bardziej szczegółowo Harmonogram szkoleń kwiecień 2016 roku
Harmonogram szkoleń kwiecień 2016 roku Data GMINA BARTOSZYCE Godzina rozpoczęcia Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość Powiat bartoszycki 09 00 GMINA BISZTYNEK Bardziej szczegółowo Wykaz OSP w powiatach - ilość OSP w 2007 i 2011, wykaz OSP-KSRG, OSP zakładowe, OSP typu M
ZAŁĄCZNIK NR Lp w roku 2007 Wykaz OSP w powiatach - ilość OSP w 2007 i 20, wykaz OSP-KSRG, OSP zakładowe, OSP typu M Powiat Gmina OSP Miejscowość 2007 / uwagi, KSRG 20 zmiany 20 2007-20, ilość OSP w 20 Bardziej szczegółowo BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONY ZDROWIA 2012 OLSZTYN 2014 Wojewoda Warmińsko-Mazurski BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 2012 OLSZTYN 2014 Wydział Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego Bardziej szczegółowo BIULETYN OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Wojewoda Warmińsko-Mazurski BIULETYN OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 2013 OLSZTYN 2014 Wydział Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Al. Piłsudskiego 7/9 10-575 Bardziej szczegółowo Wykaz szkół i placówek zaplanowanych do wizytacji w roku szkolnym 2008/2009
Załącznik nr 1 Wykaz szkół i placówek zaplanowanych do wizytacji w roku szkolnym 2008/2009 1 DZIAŁDOWSKI Działdowo Gm. Zespół Szkół w Malinowie 2 DZIAŁDOWSKI Działdowo Gm. Szkoła Podstawowa w Uzdowie 3 Bardziej szczegółowo Załącznik nr 5 Tabele finansowo-ekonomiczne do Studium wykonalności projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej" województwo podlaskie
Załącznik nr 5 Tabele finansowo-ekonomiczne do Studium wykonalności projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej" województwo podlaskie tabeli Sieć Ludność Kosztorys Inwestycja Dzierżawa DZ-R Amortyzacja Bardziej szczegółowo LP Nazwa klubu Adres do korespondecji Kod Poczta Liczba delegatów. Zał 2. 1 LKS Pogoń Banie Mazurskie Sportowa 2 19-520 Banie Mazurskie 1
Zał 2 Lista Jednostek Podstawowych - Członków Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia LZS z przyznanym limitem Delegatów na Wojewódzki Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy w listopadzie 20 roku LP Nazwa klubu Adres Bardziej szczegółowo Gmina Biskupiec (powiat "Budowa odcinka sieci sanitarnej wraz z przepompownią w. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w
1 UM14-6921-UM1400011/12 OW-PROW.042.1.11.2012 Gmina Małdyty 2 UM14-6921-UM1400012/12 OW-PROW.042.1.12.2012 Gmina Rychliki Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w Dobrocinie, Bardziej szczegółowo ZATWIERDZAM Minister Administracji i Cyfryzacji
ZATWIERDZAM Minister Administracji i Cyfryzacji WOJEWÓDZTWO Warmińsko-Mazurskie Warszawa, dnia Rok dofinansowania 2015 Lista zmieniona nr 1 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Bardziej szczegółowo System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów
Przedmiot zamówienia: Przygotowanie i publikacja w prasie oraz serwisach internetowych wydawcy cyklu artykułów dotyczących projektu pn. System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Bardziej szczegółowo Przewodnik o dostępnych formach: opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, aktywizacji zawodowej i opieki w stanach kryzysu psychicznego dla osób z
Przewodnik o dostępnych formach: opieki zdrowotnej, y społecznej, i opieki dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin oraz ofiar sytuacji kryzysowych w województwie warmińsko-mazurskim Olsztyn 2013 Bardziej szczegółowo OŚRODKI WSPARCIA ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA RZECZ OSÓB BEZDOMNYCH W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM 2014-2015
OŚRODKI WSPARCIA ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA RZECZ OSÓB BEZDOMNYCH W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM 20142015 Objaśnienia: Kolumna 3: J jadłodajnie Ż punkt wydawania paczek O punkt wydawania M punkt pomocy medycznej Bardziej szczegółowo POZIOM ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO A AKTYWNOŚĆ KULTURALNA W GMINACH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO (SPOSTRZEŻENIA Z ANALIZY DANYCH ZASTANYCH)
Magdalena Wojarska Dla Węzła Warmińsko-Mazurskiego OŻK-SB POZIOM ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO A AKTYWNOŚĆ KULTURALNA W GMINACH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO (SPOSTRZEŻENIA Z ANALIZY DANYCH ZASTANYCH) Bardziej szczegółowo Doświadczenia Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego województwa warmińsko-mazurskiego
Wojewódzki Ośrodek Koordynujący w Olsztynie Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy Wybierz Ŝycie Doświadczenia Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego województwa warmińsko-mazurskiego Bardziej szczegółowo BIULETYN OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Wojewoda Warmińsko-Mazurski BIULETYN OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 2014 OLSZTYN 2015 Wydział Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Al. Piłsudskiego 7/9 10-575 Bardziej szczegółowo ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013
ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 Departament Funduszy Europejskich Kraków, wrzesień 2010 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Bardziej szczegółowo Uchwała Nr X/42/2015 Rady Gminy Godkowo. z dnia 30 lipca 2015 r.
Uchwała Nr X/42/2015 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji słuŝących gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Bardziej szczegółowo Realizacja osi środowiskowych w województwie warmińsko-mazurskim
Realizacja osi środowiskowych w województwie warmińsko-mazurskim komplementarność działań Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W Bardziej szczegółowo Jarosław Perek kpmh.pl. www.kpmh.pl
. WYDATKI NA ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE Uwagi ogólne: Środki trwałe w (tak samo jak środki trwałe ) stanowią część aktywów trwałych (majątku trwałego) w jednostce. Niemniej środki trwałe w to aktywa, które Bardziej szczegółowo Załącznik nr 12 do Umowy Ramowej Wykaz węzłów sieci
Załącznik nr 12 do Umowy Ramowej Wykaz węzłów sieci 1 Nazwa węzła Lokalizacja węzła Nr działki Typ węzła Bajtkowo Działka nr 16/16 16/16 Dystrybucyjny Bałoszyce Świetlica, ul. Jawty Wielkie 63,14-240 Susz Bardziej szczegółowo Wnioskowana kwota pomocy (w zł) Numer identyfikacyjny. Całkowity koszt operacji (w zł z VAT) Koszty kwalifikowal-ne operacji (w zł)
L.p. Nazwa wnioskodawcy Numer identyfikacyjny producenta 1 Gmina Płośnica 062636706 2 Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce 063626826 3 Gmina Ostróda 063282044 4 "WIKOM" Bardziej szczegółowo ŚRODKI TRWAŁE I PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI W FORMIE WARSZTATU PRAKTYCZNEGO DLA EKSPERTÓW TECHNICZNYCH I KSIĘGOWYCH ZE ZMIANAMI 2016 R
ŚRODKI TRWAŁE I PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI W FORMIE WARSZTATU PRAKTYCZNEGO DLA EKSPERTÓW TECHNICZNYCH I KSIĘGOWYCH ZE ZMIANAMI 2016 R. DLA BRANŻY ENERGETYCZNEJ I WODNOKANALIZACYJNEJ (nowe problemy z rozwiązaniem) Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 962 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 6 września 2006 r.
ZARZĄDZENIE NR 962 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 6 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów dotyczących środków trwałych w Urzędzie Miasta Sopotu Na podstawie art. 4 i art. Bardziej szczegółowo Harmonogram szkoleń luty 2016 roku
Harmonogram szkoleń luty 2016 roku Data GMINA BARTOSZYCE Godzina rozpoczęcia 24.02.2016 Temat szkolenia Forma kształcenia Organizator Wykładowc(a/y) * Miejsce Miejscowość i ekonomicznej Powiat bartoszycki Bardziej szczegółowo Zasady składania wniosków o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie Ochotniczej StraŜy PoŜarnej:
Zał. Nr 1 do uchwały Nr 43/555/11/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 sierpnia 2011 r. Samorządowy Program Wsparcia Ochotniczych StraŜy PoŜarnych w Województwie Warmińsko-Mazurskim w Bardziej szczegółowo Załącznik nr 12 do Umowy Ramowej Wykaz węzłów sieci
Załącznik nr 12 do Umowy Ramowej Wykaz węzłów sieci Nazwa węzła Lokalizacja węzła Nr działki Typ węzła Bajtkowo Działka nr 16/16 16/16 Dystrybucyjny Bałoszyce Świetlica, ul. Jawty Wielkie 63,14-240 Susz Bardziej szczegółowo Rejestr domów pomocy społecznej, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego
Rejestr domów pomocy społecznej, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Lp. Nazwa domu pomocy społecznej, adres, telefon, e-mail Typ domu Podmiot prowadzący Liczba miejsc Numer Bardziej szczegółowo Nieruchomości jako środki trwałe: co nowego w rachunkowości i podatkach. Prowadzenie: Piotr Rybicki. Katowice, 28 czerwca 2012
Nieruchomości jako środki trwałe: co nowego w rachunkowości i podatkach Prowadzenie: Piotr Rybicki Katowice, 28 czerwca 2012 Dlaczego organy skarbowe tak bardzo interesują się nieruchomościami? Dlaczego: Bardziej szczegółowo Warmińsko-Mazurski OR ARiMR OR14 10-038 Olsztyn, ul. Św. Wojciecha 2
Warmińsko-Mazurski OR ARiMR OR14 10-038 Olsztyn, ul. Św. Wojciecha 2 Sekretariat - tel. 89 521 09 20 faks: 89 522 98 25 e-mail: warminsko_mazurski@arimr.gov.pl Dyrekcja Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego Bardziej szczegółowo Rejestr domów pomocy społecznej, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego
Rejestr domów pomocy społecznej, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Lp. Nazwa domu pomocy społecznej, adres, telefon, e-mail Typ domu Podmiot prowadzący Liczba miejsc Numer Bardziej szczegółowo UWAGA! Nowy numer rachunku bankowego w sprawie opłat sądowych:
UWAGA! Nowy numer rachunku bankowego w sprawie opłat sądowych: 12 1010 0055 3023 0040 4500 0008 Wpis sprawozdania finansowego: - wzmianka 40 zł, - ogłoszenie MSIG 100 zł. Przewodniczący Wydziału SSR Barbara Bardziej szczegółowo Poznań, 19 sierpnia 2009 r. PS.I-3.0934-7/09. Pan Gerard Krzeszewski Wójt Gminy Malanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Poznań, 19 sierpnia 2009 r. PS.I-3.0934-7/09 Pan Gerard Krzeszewski Wójt Gminy Malanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji Bardziej szczegółowo Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia.
Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budŝetu Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 18/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.12.2008 r.
Zarządzenie Nr 18/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.12.2008 r. w sprawie zmiany Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów Księgowych w Urzędzie Miejskim w Koninie Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy Bardziej szczegółowo Zasady realizacji projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Zasady realizacji projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Toruń, 19 stycznia 2010 r. Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Bardziej szczegółowo Szkoła Podstawowa Nr 1 w Barczewie 2 170,00 zł 4 340,00 zł
Lp. Rodzaj jednostki Jednostka samorządu terytorialnego Adres organu prowadzącego Nazwa szkoły Kwota wnioskowanej dotacji Całkowita kwota dofinansowania 1 U. Miasta BARCZEWO plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo Bardziej szczegółowo Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. powiat bartoszycki
Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego L.p. Nazwa jednostki Podmiot prowadzący Dane teleadresowe placówki kod miejscowość ulica Bardziej szczegółowo Obszar koloru zielonego obejmuje szkoły, które osiągnęły wynik lepszy i równy średniej krajowej z języka polskiego.
Ranking szkół gimnazjalnych województwa warmińsko-mazurskiego. Średnie wyniki szkół z egzaminu gimnazjalnego z matematyki. Obszar koloru zielonego obejmuje szkoły, które osiągnęły wynik lepszy i równy Bardziej szczegółowo Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego
Przewodnik o dostępnych formach: opieki zdrowotnej, y społecznej, aktywizacji zawodowej i opieki w stanach kryzysu psychicznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin oraz ofiar sytuacji kryzysowych Bardziej szczegółowo ORGANIZACJA ROZGRYWEK MŁODZIKÓW W-MZPN W RUNDZIE WIOSENNEJ SEZONU 2014/2015
ORGANIZACJA ROZGRYWEK MŁODZIKÓW W-MZPN W RUNDZIE WIOSENNEJ SEZONU 2014/2015 Zgodnie z Uchwałą 1/1/Z/2015 z dnia 24 stycznia 2015 roku Zarządu Warmińsko- Mazurskiego ZPN, przedstawiamy nową organizację Bardziej szczegółowo Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 599/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. L.p. Sekcja dokumentu Treść zmiany Uzasadnienie
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 599/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r Wykaz zmian do Podręcznika kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Bardziej szczegółowo lp Powiat Gmina Miasto Ulica 1 Bartoszycki Bartoszyce Osieka Osieka 10 2 Bartoszycki Bartoszyce Tolko Tolko 13a 3 Bartoszycki Bartoszyce Wojciechy
lp Powiat Gmina Miasto Ulica 1 Bartoszycki Bartoszyce Osieka Osieka 10 2 Bartoszycki Bartoszyce Tolko Tolko 13a 3 Bartoszycki Bartoszyce Wojciechy Szkolna 64 4 Bartoszycki Bartoszyce Bezledy Bezledy 6 Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE Nr 183 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 22 czerwca 2015 r.
ZARZĄDZENIE Nr 183 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia Rejestru domów pomocy społecznej, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Na podstawie Bardziej szczegółowo Regulamin organizacyjny V Forum Inicjatyw Lokalnych Warmii i Mazur
Regulamin organizacyjny V Forum Inicjatyw Lokalnych Warmii i Mazur Zalesie k/olsztyna 24-25.06.2014 1 Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest ustanowienie zasad rekrutacji i udziału Bardziej szczegółowo Instrukcja sporz dzania Harmonogramu Realizacji Projektu dla przedsi wzi w ramach projektów dofinansowywanych ze
Instrukcja sporządzania Harmonogramu Realizacji Projektu dla przedsięwzięć w ramach projektów dofinansowywanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytetowa IV I. W zależności Bardziej szczegółowo Powiat bartoszycki. NAZWA ORGANIZACJI MIEJSCOWOŚĆ GMINA NR KRS Stowarzyszenie Na Rzecz Profilaktyki Terapii UzaleŜnień Bartoszyce Bartoszyce 44773
Powiat bartoszycki Stowarzyszenie Na Rzecz Profilaktyki Terapii UzaleŜnień Bartoszyce Bartoszyce 44773 Źródło Miejski Bartoszycki Klub Sportowy Victoria Bartoszyce Bartoszyce 49724 Stowarzyszenie Integracji Bardziej szczegółowo BROSZURA INFORMACYJNA ROZLICZANIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZEZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE
BROSZURA INFORMACYJNA ROZLICZANIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZEZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2011 r. Nr 6 pod poz. 27 została opublikowana interpretacja Bardziej szczegółowo Olsztyn, dnia 14 września 2015 r. Poz. 3229 UCHWAŁA NR IX/215/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. z dnia 26 sierpnia 2015 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 września 2015 r. Poz. 3229 UCHWAŁA NR IX/215/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Bardziej szczegółowo UDA-POIS.10.02.00-00-012/10-00. Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. 149 958 510,61 PLN 91 858 269,77 PLN. 41 446 451,32 PLN % dofinansowania 45,11%
Umowa nr Tytuł projektu Beneficjent UDA-POIS.10.02.00-00-012/10-00 Budowa sieci gazowej w/c relacji Szczytno-Młynowo-Muławki k/kętrzyna oraz gazyfikacja gmin Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Okres Bardziej szczegółowo Wypadkowość w województwie warmińsko-mazurskim w porównaniu do innych obszarów w kraju.
1 Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy 2011-2012 Wypadkowość w województwie warmińsko-mazurskim w porównaniu do innych obszarów w kraju. 2 1 Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Bardziej szczegółowo Olsztyn, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 2286 ZARZĄDZENIE NR 182 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. z dnia 24 czerwca 2014 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 2286 ZARZĄDZENIE NR 182 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia rejestru Bardziej szczegółowo Harmonogram realizacji operacji
Załącznik Nr 6 do Wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania "Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie" Znak sprawy (wypełnia FAPA): Harmonogram realizacji operacji Lp. Etap Bardziej szczegółowo Teksty Fim@ngo. Zakładowy plan kont w organizacjach społecznych, stowarzyszeniach, fundacjach prowadzących działalność gospodarczą
Teksty Fim@ngo Zakładowy plan kont w organizacjach społecznych, stowarzyszeniach, fundacjach prowadzących działalność gospodarczą Ustawa o rachunkowości wprowadza, jako bezpośrednią podstawę prowadzenia Bardziej szczegółowo Lista projektów, które zostały zakwalifikowane do etapu oceny formalnej w ramach konkursu nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/15
Lista projektów, które zostały zakwalifikowane do etapu oceny formalnej w ramach konkursu nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/15 LP Nr wniosku w LSI Tytuł projektu Nazwa Wnioskodawcy Siedziba Wnioskodawcy Data Bardziej szczegółowo Olsztyn, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 2260 ZARZĄDZENIE NR 181 WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO. z dnia 22 czerwca 2015 r.
DZIEIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 2260 ZARZĄDZEIE R 181 WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia Rejestru placówek Bardziej szczegółowo Uchwała Nr 4/27/12/IV. Zarządu Województwa Warmińsko Mazurskiego) z dnia 24 stycznia 2012 r.
Uchwała Nr 4/27/12/IV Zarządu Województwa Warmińsko Mazurskiego z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany numeracji dróg gminnych na terenie województwa Warmińsko - Mazurskiego Na podstawie art. 10 ust. Bardziej szczegółowo Olsztyn, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 2175 ZARZĄDZENIE NR 130 WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO. z dnia 24 czerwca 2013 r.
Załącznik do Zarządzenia nr 128 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 czerwca 2013 r. Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe województwa warmińsko-mazurskiego L.p Nazwa jednostki Podmiot prowadzący Bardziej szczegółowo Leasing jako instrument finansowy do współfinansowania inwestycji ze środków unijnych. Warszawa, 4 5 marca 2008
Leasing jako instrument finansowy do współfinansowania inwestycji ze środków unijnych Warszawa, 4 5 marca 2008 Agenda prezentacji Leasing jako produkt finansowy Leasing jako koszt kwalifikowalny Formy Bardziej szczegółowo Rejestr domów pomocy społecznej mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Podmiot prowadzący. Liczba miejsc. Powiat Bartoszycki
Rejestr domów pomocy społecznej mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Lp. Nazwa domu pomocy społecznej, adres, telefon, e-mail Typ domu Podmiot prowadzący Liczba miejsc Numer Bardziej szczegółowo TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO NIERUCHOMOŚCI MIKOŁOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO NIERUCHOMOŚCI MIKOŁOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I. PODSTAWA PRAWNA 1.Uchwała ZPCz Nr 7/XI/07 2. Statut Spółdzielni 3. Ustawa z dnia 16.09.1982 Bardziej szczegółowo Alpejsko-Karpacki Most Współpracy
Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Szkolenie dotyczące zasad realizacji projektu w ramach FPPRTE - NGO, JST (II nabór) CZĘŚĆ II: ZMIANY W BUDśECIE ORAZ TERMINOWOŚĆ W REALIZACJI PROJEKTU PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Bardziej szczegółowo Załącznik nr 5 do umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Wersja 1.
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 Zasady prowadzenia przez Beneficjentów Bardziej szczegółowo ORGANIZACJA ROZGRYWEK MŁODZIKÓW W-MZPN SEZON 2015/2016. Przebieg rozgrywek w sezonie 2015/2016
ORGANIZACJA ROZGRYWEK MŁODZIKÓW W-MZPN SEZON 2015/2016 Przebieg rozgrywek w sezonie 2015/2016 Do rozgrywek Młodzików sezonu 2015/2016 zgłosiły się 103 drużyny. Rozgrywki Młodzika zostały podzielone na Bardziej szczegółowo Formularz zgłoszeniowy propozycji projektu do BudŜetu Obywatelskiego na 2015 rok. Ulica:... Nr domu:... Nr mieszkania:...
Formularz zgłoszeniowy propozycji projektu do BudŜetu Obywatelskiego na 2015 rok Imię i Nazwisko Wnioskodawcy Adres zamieszkania Ulica: Nr domu:.. Nr mieszkania:. Nr PESEL Kontakt z wnioskodawcą Nr tel.: Bardziej szczegółowo PODATEK DOCHODOWY PRZY SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI ANALIZA STANÓW PRAWNYCH
PODATEK DOCHODOWY PRZY SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI ANALIZA STANÓW PRAWNYCH Opracowała: Aleksandra Herba Wrocław, dnia 10 września 2009 roku 1. Zakup nieruchomości przed dniem 1 stycznia 2007 roku. uŝytkowania Bardziej szczegółowo SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
zał. nr 5 do SIWZ /zał. nr 1 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakres 1. FINANSE PUBLICZNE BUDśET ZADANIOWY 1. Ustawa budŝetowa. a. Omówienie szczegółowego sposobu i trybu opracowywania materiałów Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE Nr 181 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 22 czerwca 2015 r.
ZARZĄDZEIE r 181 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia Rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko Bardziej szczegółowo WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ
Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Bardziej szczegółowo ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2012
CENTRUM ANALIZ REGIONALNYCH I LOKALNYCH ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2012 Województwo warmińsko-mazurskie Dr hab. Prof. SGH Hanna Godlewska-Majkowska Dr Agnieszka Komor Dr Patrycjusz Zarębski Mgr Bardziej szczegółowo Wałbrzych, marzec 2014 rok
Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu Bardziej szczegółowo Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Program Operacyjny Kapitał Ludzki BudŜet projektu Wkład własny w w projekcie Grzegorz Kowalczyk Kielce, 15.0.03.2011 r. Szczegółowy budŝet projektu BudŜet projektu Szczegółowy budŝet projektu Cross Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU
Załącznik 2a Instrukcja wypełniania załącznika nr 2 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU 21. Numer wniosku o płatność - naleŝy w tym miejscu podać numer wniosku o płatność. Numer powinien Bardziej szczegółowo Apteki w 2012 roku - stan na 02.01.2012
Powiat Miejscowość Nazwa apteki Adres Telefon Bartoszycki Bartoszyce Apteka Nowowiejskiego 25 Bartoszycki Bartoszyce Apteka Gen. Sikorskiego 27a 089-764-03-58 Bartoszycki Bartoszyce Apteka "Arnika" Marksa Bardziej szczegółowo WARMIŃSKO MAZURSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ
WARMIŃSKO MAZURSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ ROK ZAŁOŻENIA 1945 CZŁONEK PZPN Al. Piłsudskiego 69A, 10-449 Olsztyn www.wmzpn.pl, e-mail: sekretariat@wmzpn.pl NIP 739-118-34-67, REGON 510200371 Sekretariat: tel. Bardziej szczegółowo REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODZISKU WLKP.
REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODZISKU WLKP. 1 1. Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych stanowiących jej mienie oraz zarządzanych Bardziej szczegółowo KATASTER I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
Ryszard Hycner KATASTER I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Część II Podstawy Gospodarki Nieruchomościami Cel wykładów: Przedstawienie podstawowych zasad w zakresie gospodarowania nieruchomościami wszystkich Bardziej szczegółowo STB 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE
Zmienia się zapisy przekazanej dokumentacji na następujące: STB 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt 7. OBMIAR ROBÓT 7.1 Ogólne zasady obmiaru robót Obmiar robót będzie określać bieŝący, faktyczny zakres wykonywanych Bardziej szczegółowo Załącznik nr 2 do Programu usuwania azbestu i wyrobów zwierających azbest dla miasta i gminy Woźniki
Załącznik nr 2 do Programu usuwania azbestu i wyrobów zwierających azbest dla miasta i gminy Woźniki Zasady przyznawania i rozliczania dofinansowania z budŝetu Gminy na usuwanie odpadów zawierających azbest, Bardziej szczegółowo TEMPORALNE WZORY AKTYWNOŚCI KULTURALNEJ PROPOZYCJA METODOLOGICZNA I PRZYKŁADY ANALIZY WYNIKÓW
Barbara Fatyga TEMPORALNE WZORY AKTYWNOŚCI KULTURALNEJ PROPOZYCJA METODOLOGICZNA I PRZYKŁADY ANALIZY WYNIKÓW Wzory aktywności kulturalnej instytucji kultury w badaniu Dynamiczna diagnoza stanu kultury Bardziej szczegółowo Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 2039 Gminy Miasta Radomia.
Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 2039 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budŝetu Bardziej szczegółowo Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko mazurskie
Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko mazurskie Czerwiec 2015 Ogonki Departament Infrastruktury i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego ul. Głowackiego Bardziej szczegółowo 2016 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres