Source: http://docplayer.it/15393746-Di-ancona-atti-generali.html
Timestamp: 2018-02-26 02:23:13+00:00
Document Index: 4881223

Matched Legal Cases: ['art.13', 'sentenza ', 'art.700', 'sentenza ', 'sentenza ', 'art.700', 'art.13', 'art.13', 'art.3', 'art.12', 'art.13']

DI ANCONA (ATTI GENERALI) - PDF
DI ANCONA (ATTI GENERALI)
Download "DI ANCONA (ATTI GENERALI)"
1 PIANO DI RICOSTRUZIONE DI ANCONA (ATTI GENERALI)
3 P.l Elenco completo delle opere realizzate in Ancona; Tratto Via Bocconi-Tavernelle di km E' stato realizzato al 50% circa ed aperto al traffico. L'altro 50% circa risulta eseguito all'80%. Uscita rampa per parcheggio Via Grazie di km.0.153; risulta realizzata Ingresso da Piazza Tancredi di km.0.373; risulta eseguito Svipcolo taverne!le di km.0.637: risulta in corso di esecuzione (al 40% circa) Svincolo per Autostrada di km.1.081: sono stati eseguiti gli allargamenti dell'asse che devono accogliere le rampe dell'aasse attrezzato (eseguito il 20% circa). Tratto variante S.S.16 di km.1.548; realizzato al 60% circa (mancano gli impalcati ed alcuni pulvini del viadotto). Svincolo asse nord-sud e S.S.16 di km.1.470; ralizzato al 30% circa (Sono stati eseguiti la fondazione del viadotto principale ed alcuni muri di sottoscarpa delle rampe dello svincolo). Svincolo variante S.S.16 e Autostrada di km.1.610: è stato eseguito al 30% circa (mancano gli impalcati del viadotto eseguito ed altri quattro viadotti). Viabilità urbana nell'ambito portuale; eseguita al 20% circa. E' stato eseguito il viadotto sul fosso Conocchio. Sono state eseguite una spalla e la fondazione di tre pile del viadotto che scavalca la ferrovia in zona Z.I.P.A. E' stato eseguito parte del collegamento fra la viabilità portuale e la S.S.16 Adriatica. (Restano da eseguire la viabilità tra la Fiera della PEsca ed il molo nord).
4 Direzione Generale dell'edilizia Statale e dei Servizi Speciali Piano di ricostruzione di Ancona P.4 - Ammontare delle erogazioni 7* lotto Per tali lavori con D.M del è stato disposto l'impegno di spesa di (di cui già impegnate con D.M.5817 del ) pari alla annualità trentennale di Il Concessionario è riuscito ad ottenere presso l'inail solamente lo sconto per l'importo lordo in capitale di 5 miliardi pari alla annualità di Quindi, per i pagamenti relativi nel frattempo corrisposti ha ottenuto da questo Ministero in unica soluzione le annualità maturate ed il netto ricavo di quelle differite dal cessionario. Tutti gli altri pagamenti sono stati e sono, pertanto, disposti in annualità direttamente a favore del Concessionario. Q0040
5 Si fa presente che nel 1983 tutti i fondi impegnati in annualità sono stati utilizzati per i pagamenti di cui trattasi. Le annualità che vengono corrisposte al Concessionario annualmente, cosi, vengono determinate per differenza in ( ). Anche per tali lavori si è verificata, ovviamente, una carenza di previsione di spesa, per cui al fine di fronteggiare i pagamenti è stato assunto un ulteriore impegno in conto capitale. Sono stati, così, corrisposti acconti per nel 1987, per nel 1988, per nel 1989 e per nel GOU-il
6 Completamento 7* lotto (prolungamento Asse Nord-Sud.) Per queste opere, come noto, sono state disposte provvidenze con apposita norma (art.13 n.d. della legge 363/1984), consistente in un limite di impegno venticinquennale di , tutto impegnato con i DD.MM. n.291 del e n.434 del Si precisa che con tale limite sarà possibile eseguire lavori netti per 1'importo di I lavori sono, naturalmente, in corso di esecuzione e a partire dal 1985 sono iniziati i relativi pagamenti. Nessuna operazione di sconto è stata ottenuta al riguardo e, pertanto, detti pagamenti vengono corrisposti annualmente negli importi determinati all'atto degli stessi con i relativi decreti. Sinora, in conto capitale al lordo sono stati corrisposti acconti per lavori ed espropriazioni di GOOU
7 Considerato, però, che è stata concessa l'anticipazione sempre in conto capitale lordo di , a fronte crediti riportati sono state man mano disposte le trattenute dei per il recupero dell'anticipazione di cui ad oggi rimane ancora l'importo residuo di in cifra tonda. Premesso quanto sopra, occorre tramutare gli importi esposti in annualità per far conoscere le reali corresponsioni sinora disposte. Del limite di impegno di allo stato rimane disponibile l'importo di e conseguentemente le rate corrisposte annualmente al Concessionario, vengono determinate in ( ).
8 MoouuMO ni Direzione Generale dell'edilizia statale dei servizi «pedali PIANO DI RICOSTRUZIONE DI ANCONA 5 - Controllo sulla congruità dei prezzi La verifica sulla congruità dei prezzi avveniva ai sensi della legge 1402/1951 in sintonia con il sistema ordinario in materia di esecuzione di opere pubbliche di competenza dello stato, e vale a dire dagli uffici del genio civile e dal Consiglio Superiore dei LL.PP.. (B45.6punto)
9 - 2 - Tale meccanismo ha subito sostanziali modifiche con l'entrata in vigore delle leggi speciali n. 80 e 363 del 1984, che hanno affidato alle Amministrazioni Comunali l'approvazione dei progetti esecutivi e quindi dei relativi prezzi. Questa Amministrazione, malgrado la imperativita di dette norme, ha ritenuto opportuno in occasione di varianti suppletive sentire il qualificato parere del Consiglio Superiore dei LL.PP., che ha sempre confermato la congruità dei prezzi. Giova precisare, inoltre, che nel periodo di maggiore inflazione ( ) il richiamato Consesso in occasione dell'esame di progetti suppletivi e di completamento dei piani di ricostruzione ha costantemente espresso il parere che fosse conveniente l'applicazione dei prezzi originari aggiornati dalla revisione prezzi, anziché procedere all'aggiornamento dei prezzi stessi. (B45.6punto)
10 Dirazione Cenerai» dell'edilizia Statale e dai servizi spadai! PIANO DI RICOSTRUZIONE DI ANCONA 6a - Incidenza della revisione dei prezzi sul costo finale della ricostruz ione L'impennata dei prezzi si è verificata sostanzialmente dal 1978 al 1983 circa. Nel settore di intervento in esame proprio in quel periodo (1980) è stata programmata l'utilizzazione delle disponibilità in annualità assentite dalla legge 843/1978 e, purtroppo, tale coincidenza ha sconvolto nel 1981 parte della programmazione. Nella relazione generale si è rappresentato che ciò ha comportato la sospensione dei lavori di alcuni lotti per la sopravvenuta carenza di fondi, per far fronte all'onere degli acconti revisionali maturati e non previsti in tale misura. (B4 7punto) 0004B
11 - 2 - Per contenere le spese è stata emanata la circolare n.1353 del (all.l), con la quale veniva disposto che nei piani di ricostruzione i lavori dovevano essere limitati nell'ambito delle somme già disponibili. Sempre per la grave situazione determinata in tale settore dalla mancanza dei fondi necessari alla prosecuzione dei lavori con ulteriore circolare n.1248 del (ali.2) sono state impartite disposizioni sulla possibilità di collaudare i lavori eseguiti (collaudo parziale). Giova rammentare, inoltre, che nel periodo considerato in concomitanza dell'andamento ascensionale dei prezzi, il tasso ufficiale di sconto praticato dalla Banca d'italia in 16 mesi - fine '79 marzo è salito dal 12% al 19%. Il dato più significativo in ordine alla incidenza della revisione dei prezzi dall'anno 1975 al 1990 risulta del 607%; trattasi, comunque, di casi limite relativi ad opere finanziate parzialmente per stralci. (B4 7punto) 00047
12 I.M Direzioni) General* dall'edilizia Statale e dei Servizi Speciali Piano di ricostruzione di Ancona 6b - Incidenza già avuta e futura sul costo finale della ricostruzione della revisione prezzi Per le opere di completamento del 7' lotto ( progetto del aggiornato in data ) per complessive.180 miliardi (approvato e finanziato ai sensi della legge 363/84 con D.M. n.291,434 e 1107 rispettivamente in data e ) non risulta al momento che la revision* prezzi sia scattata trattandosi di prassi aggiornati a fine Per quanto riguarda i lavori del 7' lotto risalenti al (data del progetto approvato) la revisione prezzi risulta operante dal giugno In occasione del 1* S.A.L. revisionale si è verificato un incremento netto del 69,8365%, per cui l'importo netto in data è stato di nette a fronte del 1' S.A.L. lavori di
13 Nell'ultimo S.A.L. revisionale n.42 risulta contabilizzata per lavori eseguiti a tutto il la somma netta di , ed il conseguente importo aggiuntivo per la revisione dei prezzi risulta di , pari cioè al 257,87%, al netto dell'alea contrattuale del 5%. Infine, per quanto riguarda l'incidenza che avrà sul conto finale del piano di ricostruzione di Ancona il meccanismo della revisione prezzi è da far presente che i lavori previsti ed approvati sono stati sostanzialmente tutti eseguiti. Ma l'amministrazione comunale ha fatto redigere alla Concessionaria un progetto di variante e suppletivo in data che ha approvato ai sensi dell'intervenuta legge n.363/84. L'importo lordo di detta perizia ammonta a.66 miliardi con i prezzi aggiornati al L'amministrazione LL.PP. in merito ha potuto finanziare la spesa degli espropri per l'importo relativo di 3,5 miliardi, per cui rimarrebbero.62,5 miliardi a fronte di lavori netti di
16 Direzione Ganarala dall'edilizia Statala a dai servizi speciali PIANO DI RICOSTRUZIONE DI ANCONA 8 - Produttività ed efficacia degli interventi realizzati. Come noto, i progetti esecutivi per l'attuazione dei piani di ricostruzione sulla base della legge 1402/1951 tuttora vigente, prima di essere approvati, sono oggetto di esame inizialmente da parte degli uffici periferici e dopo dal Consiglio Superiore dei LL.PP. (B4 8punto) 00052
17 t Tal* meccanismo ha subito sostantiali modiflch* con 1'entrata in vigor* di norma speciali quali 1* leggi n.80 n.363 del 1984, 1* quali anche in deroga alla legge richiamata hanno affidato alla Amministrazioni Comunali 1'approvazione di tali progatti. Al riguardo si ritiene di non poter esprimere alcun parere sulla funzionalità delle opere, voluta in sede locale e previste nel progetto predisposto dal Concessionario, esaminate ed approvate direttamente dall'amministrazione Comunale. Tuttavia, occorre dire che la diluizione delle opere nel tempo a causa della scarsezza dei finanziamenti nei vari anni non ha di certo giovato alla produttività ed efficacia degli interventi. Infine, deve farsi presente che sia questa Amministrazione nonché le Commissioni di collaudo hanno richiesto che venissero eseguiti lotti di lavori funzionali in base alle disponibilità finanziarie, cosa che a tutt'oggi non risulta eseguita. (B4 8punto) 00053
18 MODUUMO n **Mo tu IMO M Direzione Generale dall'edilizia statai» a dai servizi speciali PIANO DI RICOSTRUZIONE DI ANCONA P. 10 La risposta alla richiesta di questo punto, relativa alle opere realizzate a fronte dei finanziamenti concessi, deve intendersi contenuta nel punto 1, nonché nella relazione generale. In ordine alla richiesta spacifica se risultano aseguite opere non finanziate dal Ministero dei LL.PP., non si è in grado di formulare alcuna risposta in quanto eventuali rapporti tra l'amministrazione Comunale ed il Concessionario esulano dalle competenze di questo Ministero. La risposta alla richiesta sulle erogazioni risulta contenuta al punto 4. (B4 lopunto) " 4
19 00. H- Direzione Generale dell'edilizia Statale e dei Servizi Speciali 11 Piano di ricostruzione di Ancona Oggetto: Sentenza del Pretore di Roma del luglio Con la sentenza indicata in oggetto il Pretore di Roma, adito ai sensi dell'art.700 c.p.c. dal concessionario dei lavori del piano di ricostruzione di Ancona, ha dichiarato che "il Ministero dei LL.PP. è tenuto ad emettere immediatamente, in forza di legge, a favore della società ricorrente, concessionaria dei lavori di attuazione del piano di ricostruzione della città di Ancona, il relativo decreto di affidamento", fissando il termine di 90 giorni per l'inizio del giudizio di merito. Nella sentenza in questione il Pretore, richiamando il sistema normativo delineato dalla legge 363/1984, arriva a qualificare di diritto oggettivo l'aspettativa del concessionario rispetto alla perizia di variante e suppletiva in data , approvata dal Comune ed esaminata favorevolmente dal Consiglio superiore dei LL.PP., per un ammontare presunto di circa 450 miliardi di lire. 1 1 < -r
20 Dalla notificazione da parte della concessionaria dell'atto di diffida stragiudiziale in data sono decorsi i 90 giorni entro i quali questo Ministero avrebbe dovuto, secondo la sentenza, emettere immediatamente ed integralmente il decreto di affidamento. In assenza di rimedi giurisdizionali avverso una sentenza monitoria ex art.700 c.p.c. questo Ministero non ha potuto fare altro che omettere di emanare il provvedimento in attesa che la questione fosse riassunta nel merito, su iniziativa della concessionaria, davanti al Tribunale di Roma. La società concessionaria ha quindi notificato in data a questo Ministero, tramite l'avvocatura generale dello Stato, l'atto di citazione a comparire innanzi al Tribunale civile di Roma per accertare e dichiarare l'obbligo del Ministero dei LL.PP. di emettere il decreto di affidamento dei lavori del piano di ricostruzione di Ancona. Con circostanziata relazione in data , corredata di ben 27 allegati, questa Direzione ha fornito all'avvocatura generale dello Stato tutti gli elementi necessari per sostenere adeguatamente ed esaustivamente le ragioni dell'azione di questa Amministrazione
21 MODULANO IMO.M m 0 Direzione Generale dell'edilizia Statale e dei Servizi Speciali Piano di ricostruzione di Ancona P.12 - Opere previste per il completamento del piano di ricostruzione Allo stato la somma complessiva per il completamento delle opere del piano di ricostruzione dì Ancona dovrebbe ascendere a.612,5 miliardi circa per le seguenti opere: a) Perizia del 7' lotto per.62,5 miliardi; - tura di pali a salvaguardia dello scavo della trincea tra la progr ; - galleria artificiale fra le progr in sostituzione dei muri di controripa previsti; - collegamento tra lo svincolo di Varano e la SS.FF. - muri di sostegno di sottoscarpa in c.a. nella zona del Comprensorio "Colleverde"; - sistemazione idraulica di Piazzale Tavernelle; - zona di verde attrezzato nello svincolo di Varano; - svincolo di Colleverde - raddoppio della vecchia SS.16 zona Baraccola 00057
22 b) integrazione finanziamento progetto originario approvato ai sensi della legge 363/84 in quanto, come noto, i fondi messi a disposizione sono risultati insufficienti per un ammontare lordo di 100 miliardi c) Perizia di variante e suppletiva autonomamente approvata dal Comune per.450 miliardi; 1) collegamento fra l'asse Nord-Sud e la Galleria "Risorgimento"; 2) Svincolo di Valle Miano-Bretella da Via Fano al Centro urbano; 3) Svincolo Valle Miano-Bretella della sede per il traffico pesante e produttivo al Centro urbano; 4) Svincolo Valle Miano-Bretella del centro urbano a Via Fano; 5) Svincolo Valle Miano-Bretella da Via Bocconi al Porto; 6) Variazione della lunghezza dì alcune campate del viadotto di monte dello svincolo di Valle Miano; 7) Variazione della lunghezza di alcune campate del viadotto di valle dello svincolo di Valle Miano; 8) Bretella di collegametno provvisorio Via Bocconi-Via Fano; 9) Rampa di uscita Via delle Grazie; 10) Bonifica idrogeologica versante di Valle Miano;
23 11) Sostituzione rilevati con viadotti - Opera di difesa a monte tra le pile 22 e 26 della sede di monte del viadotto di Valle Miano; 12) Rampa di uscita per Piazza Tancredi; 13) Sottopasso in galleria di Via del Castellano; 14) Svincolo Colleverde; 15) Circonvallazione del cimitero delle "Tavernelle"; 16) Viadotto tra gli svincoli A e B che l'asse Nord-Sud e la sede per il traffico pesante e produttivo formano con la nuova S.S.16 Adriatica ed il nuovo fosso Marganeto; 17) Terminale della viabilità statica - Parcheggio multipiano meccanizzato in Via Vanvitelli; 19) Edificio per i servizi portuali; 20) Galleria San Martino
24 Piano di ricostruzione di Ancona 13 Presunte speculazioni conseguenti ad applicazioni di abnormi tassi di interesse. L'art.13 n.d. della legge , n.363, per il completamento del piano di ricostruzione dì Ancona ha autorizzato un limite dì impegno venticinquennale di , iscritto nell'esercizio finanziario L'integrale impegno di tale limite è stato assunto con ì DO.MH. n.291 del d n.434 del Attesa la misura elevata dei lavori realizzabili con tale impegno (circa 180 miliardi di lavori netti) la Concessionaria non è riuscita ad ottenere alcuna operazione dì sconto per le annualità differite
25 Infatti, tali operazioni a lungo termine ormai da molti anni vengono effettuate solo dagli Istituti dì Previdenza del Ministero del Tesoro e limitatamente alle disponibilità non eccessive che gli stessi pongono a disposizione. Ciò premesso, questa Amministrazione in assenza dì cessioni dì annualità differite non ha potuto che applicare integralmente il disposto del Comma 8 del richiamato art.13 n.d., che prevede un interesse non superiore del 5% al tasso ufficiale di sconto praticato dalla Banca d'italia. Comunque, anche in questo caso (+ 5 punti) la misura ottenuta è risultata sostanzialmente inferiore a quella dei tassì passivi applicati dalle Banche alle anticipazioni, alquanto onerose come noto. Infatti, ai pagamenti disposti per tali lavori il saggio di interesse, rimasto legato al T.U.S., è oscillato dal 20% al 17,50% attuale (dal 1985 al 1990). Al riguardo sembra opportuno precisare, per concludere, che a fronte dei crediti maturati per lavori eseguiti questa Amministrazione, una volta determinata la misura dell'interesse legata al momento del maturarsi del credito (epoca di esecuzione delle opere), dispone di volta in volta il pagamento corrispettivo mediante annualità
26 Al momento della liquidazione ai corrispondono in una soluzione le annualità differite maturate dall'esercizio in cui è iscrìtto il limite su cui grava l'impegno di spesa a quello del pagamento. Quindi, nel caso dì specie trattandosi di un limite iscrìtto nell'anno finanziario 1984, per i crediti maturati e liquidati nel 1990 ad esempio sono state corrisposte sette annualità in contanti. Le successive 18 saranno corrisposte di anno in anno alla rispettiva decorrenza a partire dal Ovviamente, il credito in conto capitale da liquidare, da cui si ottiene la corrispettiva annualità, viene depurato dalla quota degli interessi compresi nelle annualità che si corrispondono in unica soluzione, non più dovuta perchè il pagamento si è trasformato in contanti. Per una più completa comprensione dal meccanismo giova rifarsi a quanto esposto nell'apposita memoria sul finanziamento mediante pagamenti differiti in annualità
27 Direzione Generale dell'edilìzia Statale e dei Servizi Speciali 14 Oggetto: Piano di ricostruzione di Ancona - Presunta coesistenza di due società nella esecuzione dei lavori. L'esecuzione dei piani di ricostruzione, quale nella fattispecie quello di Ancona, avviene mediante il sistema della concessione affidata, ai sensi della circolare n.3333 del 1956 emanata dal Ministero dei LL.PP. in applicazione della legge 1402/1951, "ad enti ricosciuti particolarmente idonei, per capacità tecniche e per possibilità finanziarie". L'istituto della concessione è stato disciplinato in via generale dalla legge 24 giugno 1929, n.1137, da cui la dottrina ha tratto due figure distinte di tale sistema di c c l l e 9 i o 5 e 5 esecuzione di opere pubbliche: a) concessione di costruzione e gestione; b) concessione di sola costruzione. 1 ~~..,,
28 L'obbligo di iscrizione all'albo nazionale dei costruttori di cui alla legge , n.57, si riferisce esclusivamente a coloro che materialmente curano l'esecuzione dei lavori senza stipulare un contratto di appalto, al quale spesso si ricorre da parte del concessionario. Il massiccio ricorso nel tempo a tale strumento di esecuzione di opere pubbliche, a fronte di persistenti carenze strutturali della Pubblica Amministrazione, soprattutto per la realizzazione di interventi di una certa consistenza e complessità, ha dato luogo alla diffusione di una nuova figura di concessione, quale appunto quella dì prestazioni integrate, con la quale il privato viene incaricato dell'espletamento di attività tipiche della Pubblica Amministrazione, quali la redazione del progetto, il compimento delle espropriazioni, la direzione dei lavori, l'assistenza al collaudo, etc. Per tale tipo di concessione, al contrario di quello dì sola costruzione riservato ad imprese iscritte ali'a.n.c, e da perfezionare con le procedure della legge , n.584, non si è ritenuto necessario nè il requisito della iscrizione ali'a.n.c, nè il sistema di affidamento concorsuale previsto dalle norme comunitarie
29 La questione è stata formalmente disciplinata dall'art.3 della legge 17 febbraio 1987, n.80, la quale, per i lavori eccedenti i 20 miliardi dì lire, ha previsto il dell'iscrizione dell'imprenditore o degli imprenditori requisito associati o consorziati all'a.n.c. La novità della disposizione in materia di concessione di prestazioni integrate sembra evincersi in modo chiaro nella relazione della commissione ministeriale incaricata di redigere i criteri di individuazione delle imprese ammissibili alla procedura ristretta prevista dalla legge 80/1987, la quale, nella relazione presentata al Ministero dei lavori pubblici, ha espressamente rappresentato di aver preso atto "del fatto che sono escluse dal novero dei concessionari, le imprese nazionali sprovviste del requisito formale della iscrizione all'albo nazionale dei costruttori", confermando implicitamente la non obbligatorietà di tale requisito, per il passato, in sede di affidamento di tale tipo di concessione. Si chiarisce, comunque, che la società Adriatica Costruzioni con note in data e (all.l e 2), in considerazione di motivi legati ad una razionalizzazione
30 dell'attività della società, avanzò formale richiesta di nullaosta all'esecuzione materiale dei lavori del piano dì ricostruzione di Ancona in capo alla società Adriatica costruzioni Ancona che presenta la stessa composizione sociale e lo stesso amministratore unico e che questo Ministero con nota n.24 (all.3) concesse il predetto nulla-osta. In aggiunta alle considerazioni che precedono in tema di esclusione della necessità dell'iscrizione all'a.n.c. del concessionario di prestazioni integrate è meritevole di particolare sottolineatura il fatto che l'obbligo dell'esecuzione diretta dei lavori da parte dell'imprenditore associato iscritto all'albo risulta superato dall'art.12 della legge 687/1984 il quale prevede la costituzione di una società consortile la quale "senza bisogno di autorizzazione o approvazione da parte della stazione appaltante, provvede all'esecuzione totale o parziale dei lavori e non è iscrìvìbìle all'albo nazionale dei costruttori". La disposizione appare notevolmente analoga alla fattispecie realizzata tra le società Adriatica Costruzioni e Adriatica costruzioni Ancona la cui richiesta di assenso al Ministero dei lavori pubblici appare accostabile alla 4 001)86
31 notificazione dell'atto costitutivo previsto dalla disposizione sopravvenuta ed ora citata, ritenendosi ferina la responsabilità per la riuscita dell'opera a perfetta regola d'arte della società Adriatica Costruzioni, concessionaria originaria del Ministero dei lavori pubblici. Sembra, inoltre, meritevole di particolare e decisiva considerazione il disposto del comma 7 dell'art.13 n.d. della legge 363/1984 speciale per la questione in argomento, il quale stabilisce che sulla base della progettazione favorevolmente esaminata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici od approvata dalla sola Amministrazione comunale, il provvedimento concessorio debba immediatamente ed integralmente emettersi in deroga a qualunque precedente disposizione: il che vale a dire che sostanzialmente e definitivamente l'esecutore dell'opera è l'operatore stesso che ha. provveduto alla redazione della progettazione esaminata favorevolmente ed approvata, in deroga, quindi, relativamente al modus prededendi, a qualsiasi riferimento del corpus normativo generale. 000G7
32 CAP SOC l & INI VIHS t AVORI STRADAI I IDIII CEMEN10' ARMATO IDlAUllCl TERRA MURARI ACQUEDOTTI FOGNATURE CCIAA NUM 4 36*8 (ANCONA) t \ C I \ t V «" 'BUSTI N I» Tfl t«3»t lacrina *l N 33*1 dal Ragiii'o oalia Sociali dal lnbunwc o. Ancon. Poma IV* Ui» ntaia N 0O0t?4t04?S On.le MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI Direzione Generale Edilizia Statale e SS,SS, - Div. 6" R O M A Ancona, VV Per esigenze amministrative e per una migliore organizzazione del lavoro, la stessa compagine socia le della S.r.l. Adriatica Costruzioni con sede in Ancona, Via Trieste n. 19, ha costituito la "Adriatica Costruzioni Ancona S.r.l. " sempre con sede in Ancona, Via Trieste n. 19, con ca pitale sociale di 200 milioni.- Anche tale Adriatica Costruzioni Anco na S.r.l. é amministrata da un Amministratore Unico nella per sona del Sig. Edoardo Longarini, attuale Amministratore Unico della scrivente.- Quindi, allo stato, la nuova Società presenta la stessa composizione sociale e lo stesso Amministra tore Unico.- Tanto si comunica perché ogni provvedimento relativo al Piano di Ricostruzione di Ancona venga in testato alla Adriatica Costruzioni Ancona S.r.l., con sede in Ancona, Via Trieste 19, cui competerà ogni obbligo e diritto, anche per quanto corrisposto e maturato medio-tempore.- Certi dell'accoglimento della presente, si porgono distinti saluti.-
33 Adriatica Costruzioni Ancona CAP. SOC. L LAVORI STRADALI EDILI CEMENTO ARMATO IDRAULICI TERRA MURARI ACQUEDOTTI FOGNATURE Ancona, 7/1/19RO ANCONA Via Trieste. 19 Tel. (071) On.le MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI Direzione Generale Edilizia Statale e SS.SS. - Div. 6~ ROMA In riferimento alla lettera del^ la Adriatica Costruzioni S.r.l. in data 5/i/i980, si prega codesto Ministero, per le ragioni di cui alla let tera medesima, di tenere presente che ogni provvedimento relativo al Piano di Ricostruzione di Ancona, dovrà essere intestato a questa Società cui - come precisato nella stessa - competerà ogni obbligo e diritto anche per quanto corrisposto e maturato medio-tempore.- Si ringrazia e si ossequia.- DIREZIONE yfenerale l&vnk/flallll E S3W MLpNATA SEGRET/ER IA OlKZiU.; S-K «ULE EDILIZIA SIMILE E C:i JMVIZI SPECIALI DI'/. VI G 9 Iterili*»1 n Sfttf oal Aaglitro dell* Sodala 1Mb Ancona C C I A A n IIS22 lanconal - mia IVA a C F n
34 IPC Iti 4 к Л^,11ВЕ1 «JS^la CO::;:I3SIC:ju DELL'ast.I? SEDÈ ALL'ENTE CONCESSIOSIASIC ADRI/.Tic. СОЗТГ.иПСГ.'Е-ЛГ.'ССиЛ s.r.t. Vie Trieste n.19 AH ce:; л Oggetto." tti.^ i сие ;jìì.ic> di ric.e'.r. io:.; WCC:::. - 7" lotto. L vori.!i ce: : г... i on : J.'lli r r. - \.'.'jr.' ^j! с и 11 ; j e i.e il centro urlanc cor. il..uovo quarticr: i sinciziale In corso di roe lirreiiciic dertiietc oi tc rrer.ol.. t i с co., le SS.ii.1d Л и г i a; i ce Progetto rcicr. lc del 6 feltraio 77' "e i or.ict о in.lesta 1JL Q L. tobre 1Г77 ir.iporlo lire 22.OCC.OCC.OOC.=. Codesta : or vm ssi one con parere n. 434 del 20 aprile 1^7C, ne 11 'cscmi.irrc il prorotto in oocito indicato, esprimeva l 'av viso ci non riverii fer luc_o ella pronunc i richieste per l 'af ' i c'a!i;.r. o in * enee s : i o.ie dille opere di clic trattosi in cjuorlot cll'epocj, no. esistevi» r.lcu.i provvedimento inteso e discorre il f i na ir i a.ae.ito e 12 relativa c : ic e ssi ons alla società interes S T \ì "uest.!'i.i' 'cr; 1 cai il pian, c 2.i il essi vo di utilizzazione fisi fondi : ji eli'cri.'.c r etla lo^e Z C n.848, ha detersi iato di f i uà..: i are la spesa di I. 22,000. OCC. 000 per il cor. pletcrento dei levori i i o^jetto. Ciò precesse si r i Grassette, per il parere, il relativo prò ;c'.t:, i. i è ese.inetc 1 avcrevol..ieiil. del Consiglio Supcriore dei" Livori r uv liei con voto n. 756 del 31 ottobre :.'ull. osi; 'e perle di cecste ;.r:;.i ni st r cr i ar.c e 11 'e f f i dare; te i. concessione dc.i succitati lavori elle /.«Viatico Costruzioni ;. ao.ie s.r.l. in rifcriccnto elle nota in tota CC delle società Adriatico Cosirueior.i,concesri:nrria dei lavori di cui ci D.::. 23/-:/:r77 n. :C17 nonchl Mia note in data 7/1/1CCC d.^ I. predella. V i letica CoslruLio.il."..ito.:, s.r.l., elle co..disio 7 ci.i :l Di s. ipli Tare r 11/1T7T n. " T I. 0007U
AZIEND A TERRI TORI ALE PER L EDILIZI A RESIDE NZI ALE DI POTENZ A Via Manhes, 33 85100 POTENZA tel. 0971413111 fax. 0971410493 www.aterpotenza.it URP NUMERO VERDE 800291622 fax 0971 413201 STRUTTURA PROPONENTE