Source: http://slideplayer.it/slide/982760/
Timestamp: 2017-09-25 04:52:15+00:00
Document Index: 41757836

Matched Legal Cases: ['artt 93', 'art 47', 'art 45', 'artt 50', 'art 46', 'art 47', 'art 45', 'art 52', 'art 53', 'art 56', 'art 56', 'art 106', 'art 154', 'art 154', 'art 155', 'art 153', 'art 36', 'art 161', 'art 161', 'art 132', 'art 53', 'art 198', 'art 205', 'art 198', 'art 205', 'art 132', 'art 161', 'art 161', 'art 161', 'art 163', 'art 163', 'art 163', 'art 163', 'art 164']

Le Attività Critiche di Cantiere Tecnilex Engineering Srl - ppt scaricare
Le Attività Critiche di Cantiere Tecnilex Engineering Srl
PubblicatoRobertina Costantino Modificato 3 anni fa
Presentazione sul tema: "Le Attività Critiche di Cantiere Tecnilex Engineering Srl"— Transcript della presentazione:
1 Le Attività Critiche di Cantiere Tecnilex Engineering Srl
FORMAZIONE Master Le Attività Critiche di Cantiere Catanzaro, 20 gennaio 2012 20/01/2012 Tecnilex Engineering Srl
2 Le Attività Critiche di Cantiere
PIANO DEL SEMINARIO E PROGRAMMA 1° PARTE Riferimenti normativi Progetto: livelli e contenuti Tipologie di Gara : Dialogo Competitivo – Ristretta - Aperta Tipologie di appalto : Progetto ed Esecuzione - Esecuzione COFFE BREAK Verifica dello stato dei luoghi, rilievi e interferenze Consegna dei lavori – riserve alla consegna Verifica, integrazione e modifica dei progetti Materiali e pianificazione degli approvvigionamenti Procedure di qualità Controllo dell’esecuzione PAUSA PRANZO 20/01/2010 Tecnilex Engineering Srl
3 Le Attività Critiche di Cantiere
PIANO DEL SEMINARIO E PROGRAMMA 2° PARTE Varianti ammissibili Progetto delle parti oggetto di variante Disegni e computi Quadro comparativo Perizia di variante Atto di sottomissione COFFE BREAK Lavori aggiuntivi Nuovi prezzi Variazione delle quantità – contabilità a corpo e a misura Riserve Discussione su temi di interesse comune 20/01/2012 Tecnilex Engineering Srl
4 Le Attività Critiche di Cantiere
Evoluzione della normativa Legge Fondamentale LL. PP. 20 marzo 1865, n (allegato F) Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato - Regio Decreto 25 maggio 1895, n. 350 Capitolato Generale d’appalto per le Opere di competenza del Ministero dei LL.PP. DPR 16 luglio 1962 n° 1063 1. é stata superata dalla L. 109/1994 (legge Merloni) 2. é stato superato dal DPR 554 del 1999 – Regolamento LL.PP. e dal DPR 34/2000 – sistema di Qualificazione 3. é stato superato dal DM 145/2000 – Capitolato Generale 20/01/2012 Tecnilex Engineering Srl Diapositiva n. 4
5 Le Attività Critiche di Cantiere
Evoluzione della normativa 4. Legge Quadro dei LL.PP. (Merloni) 11 febbraio 1994 n° 5. Regolamento di attuazione DPR 21 dicembre 1999 n° 554, GU 28 aprile 2000 in vigore dal 28 luglio 6. Qualificazione delle imprese DPR n° 34 7. Capitolato Generale d’appalto per le Opere di competenza del Ministero dei LL.PP. DM n° 145 4. é stata superata dal D.Lgs. 163 del 2006 – Codice dei contratti sono stati superati dal DPR 207 del – Regolamento di attuazione (il capitolato solo in parte) 20/01/2012 Tecnilex Engineering Srl Diapositiva n. 5
6 Le Attività Critiche di Cantiere
Innovazioni introdotte dalla legge 109/94 e confermate nel codice articolo 4 :	Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (AVLP) articolo 8, c. 2 : Sistema di Qualificazione delle imprese, per l’appalto dei Lavori Pubblici. articolo 8, c. 3 : “Società Organismi di Attestazione” (SOA) Commissione Consultiva del cui parere si avvale l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici articolo 14, c. 11: Osservatorio dei Lavori Pubblici 20/01/2012 Tecnilex Engineering Srl Diapositiva n. 6
7 Le Attività Critiche di Cantiere
Fasi della Progettazione Codice 163/2006 artt 93 e 128 Reg 207/2010 parte II titolo II artt da 14 a 59 20/01/2012 Tecnilex Engineering Srl Diapositiva n. 7
8 Le Attività Critiche di Cantiere
20/01/2012 Tecnilex Engineering Srl Diapositiva n. 8
9 Le Attività Critiche di Cantiere
20/01/2012 Tecnilex Engineering Srl Diapositiva n. 9
10 Le Attività Critiche di Cantiere
20/01/2012 Tecnilex Engineering Srl Diapositiva n. 10
11 Le Attività Critiche di Cantiere
20/01/2012 Tecnilex Engineering Srl Diapositiva n. 11
12 Le Attività Critiche di Cantiere
20/01/2012 Tecnilex Engineering Srl Diapositiva n. 12
13 Le Attività Critiche di Cantiere
Appalti relativi a Lavori Tipologia dei contratti A “Misura” A “Corpo” Esecuzione lavori < € Manutenzione – Restauro Scavi archeologici Fondazioni Opere in sotterraneo Consolidamento di terreni Tutti 20/01/2012 Tecnilex Engineering Srl Diapositiva n. 13
14 Le Attività Critiche di Cantiere
VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE Reg artt da 44 a 59 E’ COMPITO DELLA STAZIONE APPALTANTE – R art 47 ACCERTA LA CONFORMITA’ DELLA SOLUZIONE PROGETTUALE - R art 45 AFFIDABILITA’ – norme e ipotesi COMPLETEZZA – presenza di tutti gli elaborati LEGGIBILITA’ – COMPATIBILITA’ – ambientale, strutture, topografia, sicurezza GARA per l’affidamento della Verifica artt 50 e 51 20/01/2012 Tecnilex Engineering Srl Diapositiva n. 14
15 Le Attività Critiche di Cantiere
VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DPR 554 / 99 4 ARTICOLI (46 – 49) PRELIMINARE art 46 ESECUTIVO art 47 MODALITA’ art righe DPR 207 / 2010 16 ARTICOLI OGNI FASE DEL PROGETTO GARE per SERVIZI DI VERIFICA FINALITA’ della VERIFICA art 45 ELENCAZIONE dei CRITERI art 52 DESCRIZIONE PUNTUALE art 53 RESPONSABILITA’ art 56 20/01/2012 Tecnilex Engineering Srl Diapositiva n. 15
16 Le Attività Critiche di Cantiere
VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DPR 207 / 2010 RESPONSABILITA’ art 56 REALIZZABILITA’ UTILIZZAZIONE PARERI AUTORIZZAZIONI APPROVAZIONI VALIDAZIONE DEL PROGETTO RISARCIMENTO DEI DANNI alla SA Assicurazione Danno Erariale 20/01/2012 Tecnilex Engineering Srl Diapositiva n. 16
17 Le Attività Critiche di Cantiere
ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE (Reg art 106 c.2 e c.3) Dichiarazione in OFFERTA Verifica dei luoghi Conoscenza condizioni locali Lavori realizzabili Progetti adeguati Verbale RUP + ESECUTORE PERMANERE delle CONDIZIONI accessibilità Assenza impedimenti sopravvenuti Realizzabilità del progetto CONSEGNA PARZIALE (Reg art 154 c.7) 20/01/2012 Tecnilex Engineering Srl Diapositiva n. 17
18 Le Attività Critiche di Cantiere
CONSEGNA PARZIALE (Reg art 154 c.7) TEMPORANEA INDISPONIBILITA’ Verifica dei luoghi Conoscenza condizioni locali Lavori realizzabili Progetti adeguati Verbale RUP + ESECUTORE PERMANERE delle CONDIZIONI accessibilità Assenza impedimenti sopravvenuti Realizzabilità del progetto 20/01/2012 Tecnilex Engineering Srl Diapositiva n. 18
19 Le Attività Critiche di Cantiere
AL MOMENTO DELLA CONSEGNA SI RILEVANO DIFFORMITA’ IL DL SOSPENDE E RIFERISCE AL RUP (Reg 155) LAVORI NON ESEGUIBILI < 20 % FUNZIONALITA’ GARANTITA RUP dispone la CONSEGNA PARZIALE Reg art 155 c.3 APPALTATORE PROGRAMMA (entro 30 gg c.3) RISERVA sul verbale (c 4, da esplicitare subito) (per le Riserve ► reg 190, 191) 20/01/2012 Tecnilex Engineering Srl Diapositiva n. 19
20 Le Attività Critiche di Cantiere
AL MOMENTO DELLA CONSEGNA SI RILEVANO DIFFORMITA’ IL DL SOSPENDE E RIFERISCE AL RUP (reg 155) LAVORI NON ESEGUIBILI > 20 % o FUNZIONALITA’ NON GARANTITA RUP sospende la CONSEGNA APPALTATORE ISTANZA di RECESSO (trascorsi 45 gg dal contratto) (Reg art 153 c.8) 20/01/2012 Tecnilex Engineering Srl Diapositiva n. 20
21 Le Attività Critiche di Cantiere
20/01/2012 Tecnilex Engineering Srl Diapositiva n. 21
22 Le Attività Critiche di Cantiere
20/01/2012 Tecnilex Engineering Srl Diapositiva n. 22
23 Le Attività Critiche di Cantiere
20/01/2012 Tecnilex Engineering Srl Diapositiva n. 23
24 Le Attività Critiche di Cantiere
Disegni Elaborati del Progetto Esecutivo (Reg art 36, 37) Tutti i particolari costruttivi Modalità esecutive di dettaglio Fasi costruttive (per le strutture) Rispetto prescrizioni ed approvazioni Ferri di armatura tracciati e sezioni Acciaio piastre e saldature Elaborati predisposti dall’appaltatore Organizzazione di Cantiere Opere provvisionali Distinte ferri Disegni officina Distinte pezzi 20/01/2012 Tecnilex Engineering Srl Diapositiva n. 24
25 Le Attività Critiche di Cantiere
20/01/2012 Tecnilex Engineering Srl Diapositiva n. 25
26 Le Attività Critiche di Cantiere
20/01/2012 Tecnilex Engineering Srl Diapositiva n. 26
27 Le Attività Critiche di Cantiere
20/01/2012 Tecnilex Engineering Srl Diapositiva n. 27
28 Le Attività Critiche di Cantiere
20/01/2012 Tecnilex Engineering Srl Diapositiva n. 28
29 Le Attività Critiche di Cantiere
20/01/2012 Tecnilex Engineering Srl Diapositiva n. 29
30 Le Attività Critiche di Cantiere
20/01/2012 Tecnilex Engineering Srl Diapositiva n. 30
31 Le Attività Critiche di Cantiere
20/01/2012 Tecnilex Engineering Srl Diapositiva n. 31
32 Le Attività Critiche di Cantiere
20/01/2012 Tecnilex Engineering Srl Diapositiva n. 32
33 Le Attività Critiche di Cantiere
20/01/2012 Tecnilex Engineering Srl Diapositiva n. 33
34 Le Attività Critiche di Cantiere
20/01/2012 Tecnilex Engineering Srl Diapositiva n. 34
35 Le Attività Critiche di Cantiere
20/01/2012 Tecnilex Engineering Srl Diapositiva n. 35
36 Le Attività Critiche di Cantiere
20/01/2012 Tecnilex Engineering Srl Diapositiva n. 36
37 Le Attività Critiche di Cantiere
20/01/2012 Tecnilex Engineering Srl Diapositiva n. 37
38 Le Attività Critiche di Cantiere
20/01/2012 Tecnilex Engineering Srl Diapositiva n. 38
39 Le Attività Critiche di Cantiere
20/01/2012 Tecnilex Engineering Srl Diapositiva n. 39
40 Le Attività Critiche di Cantiere
20/01/2012 Tecnilex Engineering Srl Diapositiva n. 40
41 Le Attività Critiche di Cantiere
MATERIALI PERMANENTI 20/01/2012 Tecnilex Engineering Srl Diapositiva n. 41
42 Le Attività Critiche di Cantiere
MATERIALI PERMANENTI 20/01/2012 Tecnilex Engineering Srl Diapositiva n. 42
43 Le Attività Critiche di Cantiere
20/01/2012 Tecnilex Engineering Srl Diapositiva n. 43
44 Le Attività Critiche di Cantiere
MATERIALI Ordini di Acquisto (da Ufficio Acquisti) QUANTITA’ SPECIFICHE TECNICHE PROGRAMMA CONSEGNE CANTIERE Capocantiere Contabile lavori/controllo quantità FORNITORE 20/01/2012 Tecnilex Engineering Srl Diapositiva n. 44
45 Le Attività Critiche di Cantiere
20/01/2012 Tecnilex Engineering Srl Diapositiva n. 45
46 Le Attività Critiche di Cantiere
20/01/2012 Tecnilex Engineering Srl Diapositiva n. 46
47 Le Attività Critiche di Cantiere
20/01/2012 Tecnilex Engineering Srl Diapositiva n. 47
48 Le Attività Critiche di Cantiere
20/01/2012 Tecnilex Engineering Srl Diapositiva n. 48
49 Le Attività Critiche di Cantiere
20/01/2012 Tecnilex Engineering Srl Diapositiva n. 49
50 Le Attività Critiche di Cantiere
PROCEDURE DI QUALITA’ 20/01/2012 Tecnilex Engineering Srl Diapositiva n. 50
51 Le Attività Critiche di Cantiere
PROCEDURE DI QUALITA’ 20/01/2012 Tecnilex Engineering Srl Diapositiva n. 51
52 Le Attività Critiche di Cantiere
PROCEDURE DI QUALITA’ 20/01/2012 Tecnilex Engineering Srl Diapositiva n. 52
53 Le Attività Critiche di Cantiere
PROCEDURE DI QUALITA’ 20/01/2012 Tecnilex Engineering Srl Diapositiva n. 53
54 Le Attività Critiche di Cantiere
PROCEDURE DI QUALITA’ Rivestimento delle sponde di un canale 25,00 m 45,00 m 55,00 m 20/01/2012 Tecnilex Engineering Srl Diapositiva n. 54
55 Le Attività Critiche di Cantiere
PROCEDURE DI QUALITA’ 20/01/2012 Tecnilex Engineering Srl Diapositiva n. 55
56 Le Attività Critiche di Cantiere
ESEMPIO di PROCEDURA – rivestimento di un canale 1. Attività preliminare – verifica ed approvazione materiali (argilla e roccia) personale fase Attrezzatura note Team laboratorio Classificazione del materiale Strumenti laboratorio Compilare la check list con elenco test Appaltatore / Direttore Lavori Approvazione o Rifiuto Risultati laboratorio Archiviare i Risultati test Squadra Movimenti terra Trasporto materiale a cumulo o a rifiuto Apripista Pala gommata Escavatore Autocarri 1A=argilla da Cava 3B=misto da scavi 9=roccia da frantoio 11=roccia da frant. 20/01/2012 Tecnilex Engineering Srl Diapositiva n. 56
57 Le Attività Critiche di Cantiere
ESEMPIO di PROCEDURA – rivestimento di un canale 2. Attività preliminare – controllo topografico quote e sezioni personale fase Attrezzatura note Appaltatore / topografi Sezioni Trasversali TC 1800 Ogni 40,00 m 10 punti per sezione 20/01/2012 Tecnilex Engineering Srl Diapositiva n. 57
58 Le Attività Critiche di Cantiere
ESEMPIO di PROCEDURA – rivestimento di un canale 3. Preparazione superfici di scavo personale fase Attrezzatura note Squadra Movimenti terra Rimozione materiale sciolto Squadra Movimenti terra Compattazione Rullo compressore Argano su dozer 2 passate se richiesto Dalla superficie Topografi Appaltatore + DL Controllo topografico finale TC 1800 Ogni 40 m 8 punti Modulo approv topog Appaltatore + DL Approvazione superficie Di scavo Archiviare moduli Approvazione firmati Team laboratorio Test su materiale Di fondazione Strumenti laboratorio Modulo LAB 2 Solo per memoria 20/01/2012 Tecnilex Engineering Srl Diapositiva n. 58
59 Le Attività Critiche di Cantiere
ESEMPIO di PROCEDURA – rivestimento di un canale 4. Preparazione del materiale (argilla) personale fase Attrezzatura note Team laboratorio Verifica del materiale argilloso Strumenti laboratorio Misura umidità Appaltatore / Direttore Lavori Approvazione o Richiesta umidif Archiviare i Risultati test Squadra Movimenti terra Stesa in strati max 50 cm Dozer grader con ripper Se % umidità < ottimo Squadra Movimenti terra Aggiunta acqua Autocisterna Squadra Movimenti terra Miscelare grader Dopo 12 ore ripetere la misura umidità 20/01/2012 Tecnilex Engineering Srl Diapositiva n. 59
60 Le Attività Critiche di Cantiere
ESEMPIO di PROCEDURA – rivestimento di un canale 5. Stesa primo strato 9 x 15 cm – impermeabile (argilla) personale fase Attrezzatura note Squadra movimenti terra Trasporto del materiale 1 pala gommata 3 autocarri Se contenuto d’acqua > Ottimo – 1% Squadra Movimenti terra Stesa dal Basso verso alto 1 dozer D7 o D8 20 cm prima compattazione Squadra Movimenti terra Compattazione 6 passate di rullo Rullo liscio argano Vibrazione solo salita Min 95% Proctor Squadra laboratorio Verifica densità Densità < 94% 3 altre passate, test Squadra laboratorio Compattazione 6 passate di rullo 94% < Densità < 95% 2 passate, 2° strato 20/01/2012 Tecnilex Engineering Srl Diapositiva n. 60
61 Le Attività Critiche di Cantiere
ESEMPIO di PROCEDURA – rivestimento di un canale 6. verifica superficie strato 1A personale fase Attrezzatura note Topografi Appaltatore + DL Controllo topografico finale TC 1800 Ogni 40 m 7 punti Modulo approv topog Appaltatore + DL Approvazione superficie Strato impermebile Dati topografici E di laboratorio Archiviare moduli Approvazione firmati 20/01/2012 Tecnilex Engineering Srl Diapositiva n. 61
62 Le Attività Critiche di Cantiere
ESEMPIO di PROCEDURA – rivestimento di un canale 7. Stesa secondo strato 2 x 25 cm – filtro (misto) personale fase Attrezzatura note Squadra movimenti terra Trasporto del materiale 1 pala gommata 1 autocarro 2,5 viaggi / ora 16 x 9 ore = 360 mc Squadra Movimenti terra Stesa dal Basso verso alto 1 dozer D7 o D8 30 cm prima compattazione Squadra Movimenti terra Compattazione 2 passate di rullo Rullo liscio + argano Vibrazione solo salita Topografi Appaltatore + DL Controllo topografico TC 1800 Ogni 40 m 7 punti Modulo approv topog Appaltatore + DL Approvazione superficie Strato filtro Dati topografici Archiviare moduli Approvazione firmati 20/01/2012 Tecnilex Engineering Srl Diapositiva n. 62
63 Le Attività Critiche di Cantiere
ESEMPIO di PROCEDURA – rivestimento di un canale 8. Stesa terzo strato 1 x 40 cm – protezione (roccia) personale fase Attrezzatura note Squadra movimenti terra Trasporto del materiale 1 pala gommata 1 autocarro 2,5 viaggi / ora 16 x 9 ore = 360 mc Squadra Movimenti terra Stesa dal Basso verso alto 1 dozer D7 o D8 30 cm prima compattazione Squadra Movimenti terra Compattazione 2 passate di rullo Rullo liscio + argano Vibrazione solo salita Topografi Appaltatore + DL Controllo topografico TC 1800 Ogni 40 m 7 punti Modulo approv topog Appaltatore + DL Approvazione superficie Strato protezione Dati topografici Archiviare moduli Approvazione firmati 20/01/2012 Tecnilex Engineering Srl Diapositiva n. 63
64 Le Attività Critiche di Cantiere
VARIANTI (reg art 161) 20/01/2012 Tecnilex Engineering Srl Diapositiva n. 64
65 Le Attività Critiche di Cantiere
VARIANTI (reg art 161) 20/01/2012 Tecnilex Engineering Srl Diapositiva n. 65
66 Le Attività Critiche di Cantiere
VARIANTI AMMISSIBILI 20/01/2012 Tecnilex Engineering Srl Diapositiva n. 66
67 Le Attività Critiche di Cantiere
VARIANTI AMMISSIBILI 20/01/2012 Tecnilex Engineering Srl Diapositiva n. 67
68 Le Attività Critiche di Cantiere
VARIANTI AMMISSIBILI 20/01/2012 Tecnilex Engineering Srl Diapositiva n. 68
69 Le Attività Critiche di Cantiere
VARIANTI AMMISSIBILI 20/01/2012 Tecnilex Engineering Srl Diapositiva n. 69
70 Le Attività Critiche di Cantiere
VARIANTI AMMISSIBILI 20/01/2012 Tecnilex Engineering Srl Diapositiva n. 70
71 Le Attività Critiche di Cantiere
VARIANTI AMMISSIBILI 20/01/2012 Tecnilex Engineering Srl Diapositiva n. 71
72 Le Attività Critiche di Cantiere
VARIANTI AMMISSIBILI 20/01/2012 Tecnilex Engineering Srl Diapositiva n. 72
73 Le Attività Critiche di Cantiere
VARIANTI AMMISSIBILI > 20% < 20% < Quadro Economico > 20/01/2012 Tecnilex Engineering Srl Diapositiva n. 73
74 Le Attività Critiche di Cantiere
VARIANTI 20/01/2012 Tecnilex Engineering Srl Diapositiva n. 74
75 Le Attività Critiche di Cantiere
VARIANTI 20/01/2012 Tecnilex Engineering Srl Diapositiva n. 75
76 Le Attività Critiche di Cantiere
VARIANTI NON VARIANTI (c 132 c.3 ) IMPORTI e % nel P. E. (da computo metrico – reg 43 c.8) SENZA AUMENTO IMPORTO CONTRATTO (Codice 163/2006 art 132 c.3 primo periodo) 20/01/2012 Tecnilex Engineering Srl Diapositiva n. 76
77 Le Attività Critiche di Cantiere
VARIANTI NON VARIANTI (c 132 c.3 ) 20/01/2012 Tecnilex Engineering Srl Diapositiva n. 77
78 Le Attività Critiche di Cantiere
VARIANTI importo oltre il 5° d’obbligo (dia 1 di 2) 20/01/2012 Tecnilex Engineering Srl Diapositiva n. 78
79 Le Attività Critiche di Cantiere
VARIANTI importo oltre il 5° d’obbligo (dia 2 di 2) 20/01/2012 Tecnilex Engineering Srl Diapositiva n. 79
80 Le Attività Critiche di Cantiere
VARIANTI importo oltre il 5° d’obbligo per categoria 20/01/2012 Tecnilex Engineering Srl Diapositiva n. 80
81 Le Attività Critiche di Cantiere
VARIANTI proposte migliorative (reg 162 c.3 ) SOLO appalti Esecuzione (cod art 53 c.2, a) Il CSA può prevedere beneficio 50% APPALTATORE (reg 162 c.7) 20/01/2012 Tecnilex Engineering Srl Diapositiva n. 81
82 Le Attività Critiche di Cantiere
VARIANTI AMMISSIBILI 20/01/2012 Tecnilex Engineering Srl Diapositiva n. 82
83 Le Attività Critiche di Cantiere
BENI CULTURALI (art 198) VARIANTI (art 205) 20/01/2012 Tecnilex Engineering Srl Diapositiva n. 83
84 Le Attività Critiche di Cantiere
BENI CULTURALI (art 198) VARIANTI (art 205 c.4) 20/01/2012 Tecnilex Engineering Srl Diapositiva n. 84
85 Le Attività Critiche di Cantiere
20/01/2012 Tecnilex Engineering Srl Diapositiva n. 85
86 Le Attività Critiche di Cantiere
PERIZIA DI VARIANTE (dia 1 di 3) IL RUP ACCERTA LE CAUSE (Cod art 132 e Reg art 161) AUMENTO DI SPESA l'Appaltatore deve eseguire (reg art 161 c.12) il RUP comunica (reg art 161 c.13) All’Appaltatore > 20 % < 20 % concorda Prezzi Tempi Condizioni Firma l'ATTO di SOTTOMISSIONE SI NO 20/01/2012 Tecnilex Engineering Srl Diapositiva n. 86
87 Le Attività Critiche di Cantiere
PERIZIA DI VARIANTE (dia 2 di 3) NON firma l'ATTO di SOTTOMISSIONE il DL dispone l'esecuzione con OdS l'Appaltatore firma l'OdS con RISERVA (e esplicita) concorda su Prezzi Tempi Condizioni NO 20/01/2012 Tecnilex Engineering Srl Diapositiva n. 87
88 Le Attività Critiche di Cantiere
PERIZIA DI VARIANTE (dia 3 di 3) Comunicazione del RUP Variante con Aumento > 20% APPALTATORE SCRIVE LE CONDIZIONI SA valuta Entro 45 giorni ACCETTA SENZA CONDIZIONI O NON RISPONDE NO SI SA Concorda Prezzi Tempi Condizioni NON SI FANNO I LAVORI ATTO AGGIUNTIVO 20/01/2012 Tecnilex Engineering Srl Diapositiva n. 88
89 Le Attività Critiche di Cantiere
NUOVI PREZZI (reg art 163) 20/01/2012 Tecnilex Engineering Srl Diapositiva n. 89
90 Le Attività Critiche di Cantiere
NUOVI PREZZI (reg art 163) 20/01/2012 Tecnilex Engineering Srl Diapositiva n. 90
91 Le Attività Critiche di Cantiere
NUOVI PREZZI (reg art 163) si no 20/01/2012 Tecnilex Engineering Srl Diapositiva n. 91
92 Le Attività Critiche di Cantiere
NUOVI PREZZI (reg art 163) 20/01/2012 Tecnilex Engineering Srl Diapositiva n. 92
93 Le Attività Critiche di Cantiere
CONTESTAZIONI (Reg art 164) DIRETTORE LAVORI ESECUTORE Comunicano al RUP RUP convoca i due (entro 15 gg) Esamina la Questione ► ► Il RUP comunica la decisione appaltatore DEVE uniformarsi (OdS) appaltatore PUO’ iscrivere Riserva Contestazioni e OdS nel Giornale dei Lavori 20/01/2012 Tecnilex Engineering Srl Diapositiva n. 93
94 Le Attività Critiche di Cantiere
GRAZIE PER L’ATTENZIONE E ARRIVEDERCI 20/01/2012 Tecnilex Engineering Srl Diapositiva n. 94
Scaricare ppt "Le Attività Critiche di Cantiere Tecnilex Engineering Srl"