Source: https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Gericht=OLG%20Celle&Datum=17.06.2009&Aktenzeichen=14%20U%2062/08
Timestamp: 2020-03-28 18:18:42
Document Index: 203397130

Matched Legal Cases: ['§ 150', '§ 2', '§ 2', '§ 147', '§ 150', 'BGH', '§ 25']

OLG Celle, 17.06.2009 - 14 U 62/08 - dejure.org
OLG Celle, 17.06.2009 - 14 U 62/08
https://dejure.org/2009,1139
OLG Celle, 17.06.2009 - 14 U 62/08 (https://dejure.org/2009,1139)
OLG Celle, Entscheidung vom 17.06.2009 - 14 U 62/08 (https://dejure.org/2009,1139)
OLG Celle, Entscheidung vom 17. Juni 2009 - 14 U 62/08 (https://dejure.org/2009,1139)
Tipp: Um den Kurzlink (hier: https://dejure.org/2009,1139) schnell in die Zwischenablage zu kopieren, können Sie die Tastenkombination Alt + R verwenden - auch ohne diesen Bereich zu öffnen.
§§ 150, 147 BGB; § 2 VOBB
Bauvertrag mit einem öffentlichen Auftraggeber: Voraussetzungen eines Anspruchs des Auftragnehmers auf Mehrvergütung im Falles eines verzögerten Zuschlags unter Festsetzung neuer Fertigstellungsfristen
Folgen verzögerter Vergabe; neue Vertragsfristen im Zuschlagsschreiben
Rechtsnatur der Vorgabe neuer Fertigstellungsfristen nach verzögerter Vergabe
VOB/B § 2 Nr. 5; BGB § 147; BGB § 150
Kein Ersatz von Mehrkosten wegen Verzögerungen im Vergabeverfahren!
Kein automatischer Anspruch auf Mehrvergütung bei verzögertem Vergabeverfahren
Kein automatischer Anspruch auf Mehrvergütung bei verzögertem Vergabeverfahren - Bieter muss auf während der verlängerten Zuschlagsfrist eingetretene Preiserhöhungen hinweisen
BGH "Zuschlagsverzögerung I": Leitentscheidung vom 11.05.2009 "nur" ein Schritt zur Gesamtlösung
Zuschlag mit neuer Bauzeit und stillschweigende Arbeitsaufnahme: Keine Mehrkosten! (IBR 2009, 444)
Kurznachricht zu "Anmerkung zum Urteil des OLG Celle vom 17.06.2009; Az.: 14 U 62/08 (Verzögerung der Zuschlagserteilung; Überholung der Vertragsfristen; Zuschlagserteilung unter Abänderung; Mehrvergütungsanspruch)" von RAin Gritt Diercks-Oppler, FAinBau-/ArchR, original ...
OLG Celle, 25.05.2011 - 14 U 62/08
BauR 2009, 1308
BauR 2009, 1946
VergabeR 2009, 972
Das Berufungsgericht, dessen Urteil unter anderem in BauR 2009, 1308 veröffentlicht ist, hält einen Mehrvergütungsanspruch nur für gegeben, soweit die Beklagte diesen mit Schreiben vom 2. Dezember 2004 dem Grunde nach anerkannt habe.
OLG Saarbrücken, 30.11.2011 - 1 U 272/10
Auslegung einer Ausschreibung hinsichtlich der Erbringung von Leistungen …
In rechtlicher Hinsicht unterbreitet die Vergabestelle ein neues Angebot, das der Bieter annehmen oder ausschlagen kann (…Müller-Wrede, a.a.O., § 25 Rz. 18; ähnlich OLG Celle, Baurecht 2009, 1308).
KG, 22.10.2010 - 21 U 143/09
Bauvertrag mit einem öffentlichen Auftraggeber: Anspruch des Auftragnehmers auf …
Die Grundsätze von Treu und Glauben gebieten es insoweit nicht, einen Bieter zu schützen, der "sehenden Auges" ein verändertes Angebot annimmt, obwohl ihm bewußt sein muss, dass seine Kalkulationsgrundlagen nicht mehr stimmen (vgl. OLG Celle Urt. v. 17.06.2009, 14 U 62/08).