Source: http://docplayer.es/18866843-Del-analisis-administrativo-efectuado-a-los-contratos-antes-indicados-se-obtuvieron-los-siguientes-resultados.html
Timestamp: 2018-04-24 17:34:40
Document Index: 116493097

Matched Legal Cases: ['artículo 36', 'artículo 3', 'artículo 47', 'artículo 38', 'artículo 61', 'artículo 42', 'artículo 38', 'artículo 53', 'artículo 137', 'artículo 106', 'artículo 17', 'artículo 87', 'artículo 87', 'artículo 45', 'artículo 23', 'artículo 2', 'artículo 141']

Del análisis administrativo efectuado a los contratos antes indicados, se obtuvieron los siguientes resultados: - PDF
Download "Del análisis administrativo efectuado a los contratos antes indicados, se obtuvieron los siguientes resultados:"
Paula Río Redondo
1 ESTADO COJEDES MUNICIPIO SAN CARLOS DE AUSTRIA ALCALDÍA CONTRATOS DE OBRAS El municipio San Carlos fue creado según (Gaceta Oficial número extraordinario del estado Cojedes de fecha ), esta conformado por tres parroquias: San Carlos, Manuel Manrique y Juan Ángel Bravo, cuenta con una población estimada de habitantes según censo del año Para el año 2006, la Alcaldía del Municipio San Carlos del Estado Cojedes, contaba con 623 empleados y 7 concejales. Para el ejercicio económico financiero 2005, 2006 y 2007, le fueron aprobados recursos por Bs.F. 11,15 millones Bs.F. 27,72 millones y Bs.F. 34,07 millones respectivamente. Alcance y objetivo de la actuación La actuación estuvo orientada a la evaluación de las operaciones administrativas, presupuestarias y técnicas de 13 contratos de obras, suscritos por la Alcaldía del municipio San Carlos durante los años 2000 al 2006, con recursos provenientes del Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES), la Ley de Asignaciones Económicas Especiales (LAEE) y del Consejo Nacional de la Vivienda (CONAVI). Observaciones relevantes De la revisión efectuada a la documentación relacionada con la contratación y ejecución de obras, se seleccionaron 13 contratos suscritos por la Alcaldía en los ejercicios , por un monto global de Bs.F. 2,95 millones, de los cuales Bs.F. 2,66 millones son recursos provenientes del FIDES, Bs.F mil por la LAEE y Bs.F. 174,91 mil del CONAVI. Del análisis administrativo efectuado a los contratos antes indicados, se obtuvieron los siguientes resultados: En expediente de contratos Nros. CM-P00-014; CM-P05-030, CM-P04-014, CM-P04-017, CM-P04-034, CM-P y CM-P05-017, no se evidenció el certificado de inscripción en el Registro Nacional de Contrataciones (RNC) de las distintas empresas contratistas, inobservando el artículo 36 del Capitulo III Inscripción de los Contratistas de la Ley de Licitaciones, (Gaceta Oficial Nº Extraordinario de fecha ) y el artículo 3 de las Condiciones Generales de Contratación para la Ejecución de Obras (CGCEO), (Gaceta Oficial Nº de fecha ). La circunstancia antes expuesta denota la falta de
2 sinceridad en los procesos de selección de contratista llevados por la Municipalidad, que no le garantiza a la Administración la transparencia de los procesos, así como la selección de la empresa más conveniente para el cumplimiento de metas y objetivos planteados. Respecto al contrato Mejoras y Ampliación en Infraestructura del Centro de Atención Integral Infantil CANII, se observó que el Pliego de la Licitación Selectiva, no cumple con lo establecido en el artículo 47 de la Ley de Licitaciones (LL), (Gaceta Oficial Nº Extraordinario de fecha ), ya que no indica los criterios de evaluación, ponderación, forma en que se cuantificara el precio y demás factores definidos como criterios para la evaluación de las ofertas; por otra parte, no se evidenció el Informe de la Comisión de Licitaciones ni la carta de Buena Pro, mediante los cuales se muestran los resultados del proceso de selección de contratistas y la oferta resultante como ganadora; incumpliendo con los artículos 85 y 90 de la precitada Ley, así como el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF) (Gaceta Oficial N del ), en cuanto a que el sistema de control interno implantado en los organismos debe garantizar que, antes adquirir compromisos financieros debe cumplirse la LL, en los casos que sean necesarios. Tal situación resta legalidad y sinceridad en el proceso de licitación. En cuanto a la obra Construcción de Unidad Educativa Manuel Manrique Parroquia Manrique, la misma fue adjudicada directamente a la empresa contratista, omitiendo así lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 61 de la LL el cual refiere que debe procederse por Licitación General, en el caso de construcción de obras, si el contrato a ser otorgado es por un monto estimado superior a unidades tributarias, la referida adjudicación la efectúa el Alcalde sobre la base que no cuenta con sede propia y las instalaciones donde funciona la misma no cumplen con las especificaciones de la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE) y que los alumnos se encontraban en estado de hacinamiento, sin embargo, tal facultad está reservada de manera exclusiva y excluyente al Presidente de la República en Concejo de Ministros, tal como lo establecen los artículos 337 al 339 la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), (Gaceta Oficial N de fecha ). Todo lo expuesto con anterioridad, pone de manifiesto la falta de sinceridad en los procesos de selección de contratistas llevados por la administración municipal, lo cual va en detrimento de los principios de economía, transparencia, eficiencia, igualdad y competencia previstos en el artículo 42 de la LL, vigente para la fecha de las contrataciones, impidiendo seleccionar la empresa más conveniente, que garantizara la obtención de productos de calidad, así como el cumplimiento de metas y objetivos previstos. 2
3 En los contratos Nros. CM-P00-014, CM-P05-030, CM-P04-014, CM-P04-017, CM-P05-017, las Fianzas de Fiel Cumplimiento fueron constituidas con posterioridad a la fecha de la firma de las contrataciones y en los contratos Nros CM-P04-035, CM-P04-034, CM-P CM- P05-004, no se evidenciaron en el expediente de los mismos la respectiva fianza, ni la retención del 10% en las valuaciones de obra ejecutada, en sustitución de la fianza de fiel cumplimiento; contraviniendo lo establecido en los artículos 10 y 11 de las CGCEO y en el artículo 38, numeral 3 de la LOCGRSNCF, que se refieren a la obligatoriedad de los responsables de la contratación de obras de prever las garantías necesarias y suficientes para responder por las obligaciones que ha de asumir el contratista o podrá acordar la sustitución de la Fianza de Fiel Cumplimiento por una retención que se hará en cada una de las valuaciones de obra ejecutada. Lo antes indicado, denota deficiencias en los procesos de contratación llevados por la Municipalidad, pudiendo quedar desamparado en el supuesto de que el contratista no cumpliera con los compromisos asumidos. Al contrato N CM-P se le otorgó anticipo contractual por Bs.F ,49 mil en fecha , no obstante, en el expediente del contrato no se evidenció la respectiva fianza de anticipo prevista en el artículo 53 de las CGCEO el cual refiere que previo a la entrega de anticipos, las empresas deben constituir y presentar las fianzas respectivas, a satisfacción del ente contratante, con el fin de garantizar la recuperación de los anticipos otorgados. Lo antes expuesto tiene su origen en debilidades en el sistema de control interno, aplicado a los procesos administrativos llevados por la Alcaldía y que no corresponde con el principio de legalidad que debe observar todo funcionario público al servicio del Estado, consagrado en el artículo 137 de la CRBV. Lo cual denota debilidades en los procesos de contratación ya que el Municipio pudiera quedar desamparado en caso de que el contratista no comenzare con la ejecución de los trabajos de la obra. En las valuaciones de obra ejecutada de los contratos objeto de análisis, no se evidencia la retención laboral establecido en el documento principal del contrato, según la cláusula 16 de algunos contratos, ni se observó en el expediente de los mismos, la fianza laboral a que hacen referencia algunas de las valuaciones de obra insertas en estos. Tal situación pone de manifiesto deficiencia en los controles administrativos que le compete ejercer a la administración municipal, circunstancia que no le permite responder ante un eventual incumplimiento de las empresas con respecto a los compromisos laborales asumidos con las contrataciones. 3
4 En los contratos Nros. CM-P05-025, CM-P05-030, CM-P04-035, CM-P04-017, CM-P06-027, CM-P04-009, CM-P05-017, CM-P02-009, se presentaron modificaciones al presupuesto original (aumentos, disminuciones y obras extras), sin evidenciar en los presupuestos correspondientes las respectivas memorias justificativas, ni los documentos mediante los cuales la unidad administrativa correspondiente del ente contratante autoriza dichas modificaciones, como lo señalan los artículos 33 y 71 de las CGCEO. Lo antes expuesto, denota deficiencias en el control de la ejecución de obras que le compete a la inspección, no obstante lo previsto en los artículos 33 y 45 (literales d y h) y 71 de las CGCEO, toda vez que a éste no le está atribuida la competencia para aprobar modificaciones, debiendo sólo limitarse a recibir y tramitar las observaciones y solicitudes que formule por escrito el contratista, así como fiscalizar los trabajos que se ejecuten y su adecuación al presupuesto original o a las modificaciones previamente autorizadas. Los errores u omisiones de la documentación no permiten determinar la veracidad y exactitud de la información. Los contratos Nros. CM-P04-009, CM-P04-017, CM-P04-014, CM-P04-034, CM-P05-004, CM-P05-025, CM-P y CM-P06-027, carecen de cierre administrativo, previsto en el artículo 106 de las CGCEO, en cuanto a la suscripción del acta de recepción definitiva, no obstante que el lapso de garantía previsto en el documento principal había concluido. Tales circunstancias, colocan a la administración municipal en desventaja ante cualquier reclamo oportuno relacionado con la calidad de las obras, en virtud de la ausencia de revisión general de las mismas por parte del ingeniero inspector (aspectos establecidos en la mencionada disposición), que permita a la administración municipal detectar posibles vicios ocultos en la ejecución de las obras, que pudieran surgir durante el lapso de garantía. En los contratos Nros. CM-P04-034, CM-P y CM-P05-004, se evidenció retrasos en el inicio de los trabajos respecto al lapso preestablecido en el documento principal de los mismos, sin que conste en el expediente las respectivas prórrogas justificadas de dichos atrasos, previstas en el artículo 17 de las CGCEO. Lo antes expuesto, denota deficiencias en el control de la ejecución que competen a la inspección, toda vez que dicha situación trae consigo demora en la culminación de los trabajos contratados, la cual depende de la fecha de inicio de los mismos. En los contratos Nros. CM-P04-009, CM-P y CM-P04-017, se evidenciaron retrasos en el tiempo para la terminación de los trabajos, según lapso establecido en documento principal y/o prórrogas acordadas; sin que conste en el expediente de los mismos, las respectivas justificaciones de tales retrasos, previstas en el artículo 87 de las CGCEO. Lo antes expuesto, 4
5 denota deficiencias en el control de la ejecución que compete al Contratista, ingenieros inspectores y residentes de las obras, toda vez que esta situación le resta sinceridad a las operaciones efectuadas por la Dirección de Ingeniería Municipal, impidiendo llevar un efectivo control sobre la ejecución de obras contratadas por la Administración. En los contratos Nros. CM-P00-014, CM-P y CM-P05-017, no se ubicaron en sus respectivos expedientes las actas de terminación, evidenciándose retrasos en la culminación de los trabajos, según el lapso establecido en documento principal o las prórrogas acordadas, sin que conste justificación de estos retrasos, previstas en el artículo 87 de las CGCEO. Lo antes expuesto, denota deficiencias en el control de la ejecución que le compete a los ingenieros inspectores de las obras, conjuntamente con el Ingeniero Residente y el Contratista, de conformidad con los literales m y ñ del artículo 45 y 88 de las CGCEO, así como fiscalizar los trabajos y velar por su correcta ejecución; situación que le resta sinceridad a las operaciones efectuadas ya que imposibilita llevar un efectivo control de la ejecución de obras contratadas por la Alcaldía. La Administración Municipal, no cuenta con un adecuado sistema de archivos donde repose toda la documentación relacionada con las obras, ordenadas de manera cronológica y debidamente foliado. Tal situación, pone en evidencia inobservancia por parte de la Administración Municipal de los principios establecidos en el artículo 23 de las Normas Generales de Control Interno (NGCI) (Gaceta Oficial Nº de fecha ), así mismo las disposiciones contenidas en el artículo 2 de las CGCEO, el cual establece que los referidos documentos forman parte de los contratos de obra. Lo cual no permite la oportuna, veraz y efectiva ubicación de la referida documentación. Conclusiones Las situaciones antes mencionadas permiten concluir que en la Alcaldía del Municipio San Carlos del Estado Cojedes, en relación al manejo de los recursos asignados por el FIDES, LAEE y CONAVI, para la ejecución de obras durante los ejercicios 2000 al 2006, presentó debilidades en el control interno que afectaron el correcto desempeño de las operaciones administrativas y financieras las cuales no se ajustan a los principios de racionalidad, celeridad, eficacia, eficiencia y responsabilidad, como debe fundamentarse en el ejercicio de la administración pública, de conformidad con el artículo 141 de la CRBV, así como al principio de planificación previsto en la Ley Orgánica de Planificación, la cual obliga a los entes y organismos a proyectar sus objetivos y metas estratégicos en distintos lapsos, así como a programar adecuadamente la contratación de obras, a fin de lograr las metas planteadas en el 5
6 tiempo previsto y garantizar la correcta inversión de los recursos, toda vez que se observó omisiones relacionadas con la LL vigente para la fecha de la actuación, así como deficiencias en los sistemas de control relacionados con la ejecución de obras. Recomendaciones Sobre la base de los resultados obtenidos en la actuación, se estima emprender acciones concretas en función de corregir las deficiencias señaladas y evitar su reincidencia, a tales efectos se recomienda al ciudadano Alcalde y demás personal directivo de la entidad municipal: Establecer mecanismos de control necesarios que contribuyan a la aplicación de los procedimientos previstos en la Ley de Contrataciones Públicas (LCP) y su reglamento, para garantizar la selección de empresas en términos de economía, igualdad, transparencia y competencia. La Municipalidad deberá velar el establecimiento; previo a la suscripción de contratos, las garantías necesarias y suficientes que permitan a las empresas contratistas responder ante las obligaciones asumidas. Con el fin de garantizar la calidad y correcta ejecución de las obras, la administración municipal, deberá implementar mecanismos de seguimiento y control para la ejecución de obras, así como, velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones previstas en la LCP y su reglamento. Para proteger la documentación que conforman los expedientes de los contratos, la administración deberá implementar mecanismos de control que permitan el archivo de la información siguiendo un orden cronológico que facilite su oportuna ubicación. La Alcaldía deberá emprender las gestiones pertinentes a los efectos de la recuperación de los montos correspondientes a los anticipos pendientes por amortizar. 6
DIRECCIÓN DE CONTROL DEL SECTOR SERVICIOS FONDO NACIONAL DE DESARROLLO URBANO (FONDUR) CONTRATO DE OPCION COMPRA-VENTA
DIRECCIÓN DE CONTROL DEL SECTOR SERVICIOS FONDO NACIONAL DE DESARROLLO URBANO (FONDUR) CONTRATO DE OPCION COMPRA-VENTA El extinto FONDUR, fue creado mediante Ley (Gaceta Oficial Nº 30.790 de fecha 09-09-75),
DIRECCIÓN DE CONTROL DEL SECTOR INFRAESTRUCTURA Y SOCIAL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT (MPPVH) SUSTITUCIÓN, CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN DE VIVIENDAS Y MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT
TERMINOS DE REFERENCIA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS, EN EL MARCO DEL INSUMO 4.3.02.1: PACIENTES QUE CUENTAN CON VIVIENDAS ACONDICIONADAS PARA BENEFICIARIOS DEL OBJETIVO TB4-