Source: http://docplayer.fi/19376376-Vanha-espoon-puhtaanapitourakka-2013-2014-urakkaohjelma-urakkaohjelma-1-16-09-11-2012-urakka-aika-1-1-2013-30-9-2014.html
Timestamp: 2018-11-17 03:20:51+00:00
Document Index: 6606876

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

VANHA-ESPOON PUHTAANAPITOURAKKA URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 1(16) URAKKA-AIKA - PDF
VANHA-ESPOON PUHTAANAPITOURAKKA URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 1(16) URAKKA-AIKA
Download "VANHA-ESPOON PUHTAANAPITOURAKKA 2013-2014 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 1(16) 09.11.2012 URAKKA-AIKA 1.1.2013-30.9.2014"
1 URAKKAOHJELMA 1(16) VANHA-ESPOON PUHTAANAPITOURAKKA URAKKAOHJELMA URAKKA-AIKA ESPOON KAUPUNKI ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA-LIIKELAITOS KATUYLLÄPITO
2 URAKKAOHJELMA 1(16) TIETOJA URAKASTA Tilaaja Tilaajan edustaja Työkohde 4 2 URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS Urakkamuoto Maksuperuste Urakkasuhteet 5 3 URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Sivuvelvollisuudet Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet (YSE 2, kohta 1 j) Muut sivuvelvollisuudet Yleisen liikenteen järjestelyt Alueurakan johtovelvollisuudet Jätteiden vastaanottopaikat 8 4 TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 8 5 URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT Sopimusasiakirjat 9 6 URAKKA-AIKA, sopimuskausi Suoritusaika Töiden aloitus Töiden valmistuminen Sopimusajan jatkaminen, optio Välitavoitteet Työskentelyajat Töiden suorittaminen ja viivästyssakko 10 7 TYÖTURVALLISUUS 10 8 VAKUUDET JA VAKUUTUKSET Urakoitsijan vakuudet Työn sopimusajan vakuus Takuuaika ja takuuajan vakuus Tilaajan vakuudet Vakuutukset Vastuu kolmannelle osapuolelle 11 9 TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko 11
3 URAKKAOHJELMA 1(16) Ennakko Laskujen maksuaika ja viivästyskorko ORGANISAATIOT Tilaajan organisaatio/edustajat Urakoitsijan organisaatio/edustajat YHTEISET TOIMITUKSET Katselmukset Työmaakokoukset Työmaapäiväkirja Raportointi TUOTE- JA LAATUVAATIMUKSET SEKÄ LAADUNVARMISTUS Tilaajan laadunvarmistus Urakoitsijan laadunvarmistus Tuote- ja laatuvaatimukset Yleistä MUUT SOPIMUSASIAT / ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Kulkuluvat, henkilötunniste Rakennuttajan muut mahdolliset työt Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin Ongelmajätteet Työvoimamääräykset Ilmoitukset lääninverovirastolle Tarjousasiakirjojen julkisuus YMPÄRISTÖVAATIMUKSET SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN 16 LIITTEET
4 URAKKAOHJELMA 1(16) TIETOJA URAKASTA 1.1 Tilaaja Tilaaja on Espoon kaupunki. 1.2 Tilaajan edustaja Tilaajan edustajana toimii Espoo Kaupunkitekniikka- liikelaitos / Katuylläpito. 1.3 Työkohde Urakan nimi "Vanha-Espoon puhtaanapitourakka ". Työkohteiden sijainti Vanhan Espoon puhtaanapitourakan kohteiden sijainti on esitetty liitteenä olevissa kohdekartoissa. 2 URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 2.1 Urakkamuoto Urakka on kokonaishintaurakka. Urakkasopimus Urakkasopimuksessa määritellään urakkaehdot, laatu, osapuolten vastuut, menettelyt sopimuskauden aikana tapahtuvien olosuhdemuutosten huomioonottamisesta sekä muut tämän tyyppiset seikat. Urakkasopimus tehdään tarjousten perusteella valitun tarjoajan kanssa. Urakkasopimus on tarkoitus tehdä yhden (1) urakoitsijan kanssa. Urakkasopimus syntyy kun molemmat osapuolet allekirjoittavat sopimuksen. 2.2 Maksuperuste Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvä kokonaishinta. Urakoitsijan tulee antaa tarjouslomakkeella ne yksikköhinnat, joiden avulla urakan kokonaishinta muodostuu.
5 URAKKAOHJELMA 5(16) Vanha Espoo puhtaanapitourakka Hintoihin on laskettava kaikki valmiin työn edellyttämät kustannukset, kuten, yleiskulut, liikennejärjestelyt, kuljetuskustannukset, laadunvalvonta ja tavanomaiset aputyöt hankintoineen. 2.3 Urakkasuhteet Urakoitsija toimii pääurakoitsijana. Urakoitsija voi antaa osan töistä tilaajan hyväksymille aliurakoitsijoille. 3 URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 3.1 Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakoitsija on velvollinen suorittamaan urakka-alueella tarjouslomakkeessa mainittuja töitä sekä lisä- ja muutostöitä tarjouksessa mainituilla yksikköhinnoilla. Myös nämä työt edellytetään tehdyiksi urakka-asiakirjoissa selostetuilla tavoilla. Urakoitsija on velvollinen tarvittaessa suorittamaan urakka-alueella myös yksikkö-hintaluettelossa mainitsemattomia lisä- ja muutostöitä. Tilaaja pidättää itselleen oikeuden supistaa urakan laajuutta tai tehdä työn tai jokin sen osa itse. Urakoitsija on velvollinen tarjouksessaan ottamaan huomioon urakka-alueilla ja lähietäisyydellä käynnissä olevat rakennustyöt sekä muut hoitotyöt ja niiden vaikutukset tähän urakkaan. Jätteiden kuljetus- ja vastaanottomaksut sekä materiaalikulut tulee sisällyttää urakkahintoihin. Urakoitsijan tulee viipymättä ilmoittaa tilaajan nimeämälle edustajalle urakkaalueella havaitsemansa vauriot sekä liikennettä tai muuta sellaista vaarantavat tai haittaavat puutteet (yleinen ilmoitusvelvollisuus varsinaisten kunnontarkistusten lisäksi). Ilmoitusvelvollisuuden tulee sisältyä kaikkiin tehtäviin niiden maksuperusteesta riippumatta. Sellaisista havaitsemistaan puutteista ja vioista, jotka voivat vaarantaa liikenteen, käytön tms. urakoitsijan on ryhdyttävä välittömiin tarvittaviin varoittamis- ja/tai korjaustoimenpiteisiin. Mikäli toimenpiteet eivät kuulu tämän urakan tehtäviin, on urakoitsijan kuitenkin pyrittävä estämään välitön vahingon syntyminen ja ilmoitettava asiasta ensitilassa tilaajan edustajalle. Viranomaisten (poliisi, pelastuslaitos) määräyksestä tulevissa tehtävissä urakoitsijan on ryhdyttävä välittömiin tarvittaviin varoittamis- ja/tai korjaustoimenpiteisiin. Näistä tehtävistä urakoitsijan on ilmoitettava ensitilassa
6 URAKKAOHJELMA 6(16) Vanha Espoo puhtaanapitourakka tilaajan edustajalle mahdollisimman tarkoituksenmukaisten jatkotoimenpiteiden sopimiseksi. Urakoitsijan odotetaan olevan aktiivinen tilaajan omaisuuden arvon säilyttämisen, ympäristön viihtyisyyden ja turvallisuuden suhteen. Käytännössä se on työn yhteydessä havaittujen teknisten, esteettisten, toiminnallisten tai turvallisuutta vaarantavien puutteiden kirjaamista ja poistamista. Mikäli urakoitsija ei kykene korjaamaan tai poistamaan pieniä puutteita omaaloitteisesti, tuodaan nämä asiat tarvittaessa työmaakokouskäsittelyyn. Tilaajan erillisen työmääräyksen perusteella tehtävät työt suoritetaan työselostuksissa esitettyjen periaatteiden mukaisesti, jos työmääräystä annettaessa ei muita ohjeita ole annettu. Työmääräyksessä työn ajoitus ja kesto sovitaan tapauskohtaisesti. Epäselvissä ja tulkinnanvaraisissa tapauksissa urakoitsijan tulee ottaa yhteyttä tilaajan edustajaan. Vaurioituneet materiaalit palautetaan tilaajan varastoon Suoritusvelvollisuuden laiminlyönti Mikäli urakoitsija laiminlyö yksittäisen kohteen työsuorituksen, poikkeaa tehtävän suoritusohjeista tai muutoin menettelee siten, että laatuvaatimus jää saavuttamatta, menetellään urakkaohjelman kohdan 12.2 mukaisesti. 3.2 Sivuvelvollisuudet Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet (YSE 2, kohta 1 j) Ennen sopimuksen allekirjoitusta yrityksen on pyydettäessä toimitettava tilaajalle: 1. todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkemaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty, sekä 2. selvitys työhön soveltuvasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Keskeisiä työehtoja ovat mm. työntekijän pääasialliset työtehtävät, palkan ja sen osien määräytyminen, palkanmaksukausi, säännöllinen työaika, vuosiloman määräytyminen ja irtisanomisaika. 3. todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty. 4. selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118 / 1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501 / 1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin 5. kaupparekisteriote. Todistuksina yhteiskunnallisten velvoitteiden täyttämisestä hyväksytään myös Rakentamisen laatu RALA ry:n tai muu vastaava, pätevä todistus. Todistukset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia.
7 URAKKAOHJELMA 7(16) Vanha Espoo puhtaanapitourakka Ulkomaisen yrityksen on toimitettava selvityksissä tarkoitetut tiedot sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisterinotteella tai vastaavalla muulla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla, kuten antamalla sijoittumismaan lainsäädännön mukainen valaehtoinen tai vakuutuksella vahvistettu ilmoitus. Selvitykset tulee olla suomen kielellä. Tilaajan erikseen vaatiessa yrityksen on lisäksi osoitettava pätevällä tavalla mm että: 1. kaluston luvat ja asiakirjat ovat kunnossa, 2. kuljettajien asiakirjat ovat kunnossa ja 3. ulkomaalaisilla työntekijöillä on lain edellyttämät luvat ja etuudet kunnossa. Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle mahdollisten aliurakoitsijoiden sekä alihankkijoiden vastaavat selvitykset verojäämistä ja edellä mainittujen työnantajamaksujen suorittamisesta. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita sekä alihankintoja koskeviin tarjouspyyntöihin. Urakoitsijan tulee valvoa käyttämiensä aliurakoitsijoiden verojen ja lakeihin perustuvien työnantajamaksujen asianmukaista suorittamista. Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen urakoitsija, aliurakoitsija tai näiden alihankkija, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä. Maksuja, joihin sisältyy aliurakoitsijan töitä, ei makseta, ennen kuin vaaditut selvitykset on hyväksytty Muut sivuvelvollisuudet Urakoitsijalle kuuluvat sivuvelvollisuudet on lueteltu YSE:ssä (2 ). Maanalaisten johtojen ja kaapeleiden tms. paikallistamiseksi ja vahingoilta suojaamiseksi on urakoitsija velvollinen ennen töihin ryhtymistä selvittämään niiden sijainnin ja suorittamaan tarvittavat mittaukset ja merkitsemiset. Kaapeleiden työlle aiheuttamasta haitasta ei makseta erillistä korvausta. Urakoitsija hankkii kohdekohtaiset työluvat. 3.3 Yleisen liikenteen järjestelyt Urakkaan kuuluvien töiden suorittamiseksi tarvittavat yleisen liikenteen järjestelyt kuuluvat urakkaan. Yleisen liikenteen järjestelyjä varten urakoitsijan tulee laatia rakennuttajan hyväksyttäväksi liikenteenohjaussuunnitelma. Hyväksytyn liikenteen järjestelysuunnitelman mukaisten liikennemerkkien tulee olla voimassa olevan tieliikenneasetuksen mukaisia.
8 URAKKAOHJELMA 8(16) Vanha Espoo puhtaanapitourakka Liikennejärjestelyjen toteuttamiseen on urakoitsijan hankittava ao. lupa, minkä saa Espoon kaupungin teknisen keskuksen ylläpitoyksiköstä. Kaduilla, toreilla ja muilla yleisillä alueilla on noudatettava liikenteenohjaus- ja sulkulaitteiden sekä liikennejärjestelyjen toteuttamisessa Suomen Kuntatekniikan Yhdistyksen julkaisua 19/99 "Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella". Sulku- ja varoituslaitteiden laatuvaatimusten osalta noudatetaan Tiehallinnon ohjetta Sulku- ja varoituslaitteet Laatuvaatimukset ja käyttö, TIEH Toimintaympäristöluokkana on pääsääntöisesti S2 ja S1, KVL < Alueurakan johtovelvollisuudet Tämän alueurakan tehtävien suorittaja on pääurakoitsijan (päätoteuttaja) ominaisuudessa vastuussa urakka-alueella suorittamiensa tehtävien työturvallisuudesta valtioneuvoston päätöksen ( /205: rakennustyön työturvallisuus) mukaisesti soveltuvin osin. Urakoitsijan tulee ilman eri määräystä huolehtia siitä, että voimassaolevan kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain sekä tässä urakkaohjelmassa ja muissa tarjouspyyntöasiakirjoissa mainitut tehtävät tulevat suoritetuiksi oikeaaikaisesti ja tarpeettomia kustannuksia aiheuttamatta. Urakoitsijan tulee alueiden kunnossapitäjänä itsenäisesti harkiten oikeaaikaisesti suorittaa urakkaan kuuluvat tehtävät. Tehtävien suorituksen tulee tapahtua tämän urakkaohjelman, turvallisuusasiakirjan ja työselostusten mukaisesti Työhön määrääminen Vaikka urakoitsija toimii urakka-alueella itsenäisesti, omaan harkintaansa ja annettuihin ohjeisiin perustuen, tilaajan edustajalla, urakoitsijan laiminlyödessä tehtävien työsuorituksen, työsuorituksen aloittamisen, tehtävän laadun alittuessa tai tms. on oikeus määrätä urakoitsija ryhtymään tämän urakan tarkoittamiin toimenpiteisiin. Tällaisissa tapauksissa edellytetään urakoitsijan ryhtyvän töihin muilta osin neljän tunnin kuluessa, mutta portaiden talvikunnossapidon osalta yhden tunnin kuluessa määräyksestä, ellei muuta sovita. 3.5 Jätteiden vastaanottopaikat Lähin erilaisten jätteiden vastaanottopaikka sijaitsee Ämmässuolla. Vastaanottopaikkojen ylläpitäjä on HSY ja toiminta on maksullista. 4 TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Rakennuttaja saattaa suorittaa samanaikaisesti myös muita kadun kunnossaja ylläpitoon liittyviä töitä.
9 URAKKAOHJELMA 9(16) Vanha Espoo puhtaanapitourakka Tilaaja suorittaa tarvittaessa kustannuksellaan pysäköityjen ajoneuvojen siirron työn katualueelta ja siirtoon liittyvien betonijalustaisten informaatiotaulujen pystytyksen ja poiston (yksi kerta/kohde). 5 URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 5.1 Sopimusasiakirjat Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys (YSE 13 ) on seuraava: 1. Urakkasopimus 2. Mahdollinen sopimusneuvottelupöytäkirja 3. Alueurakan yleiset sopimusehdot AYSE Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE Tarjouspyyntö 6. Urakkaohjelma liitteineen: 6.1 Kadun kunnossa- ja puhtaanapitotöiden työturvallisuus ( ) 6.2 Työselostus, Vanha Espoo puhtaanapitourakka ( ) 6.3 Alueurakointi, Yleinen tehtäväluettelo 2011 (Espoon kaupunki ) 7. Tarjous liitteineen 8. Urakkakartat 12 kpl, liitetiedostot: Vanha-espoon puhtaanapitourakka _aluekartta_nro 1 ; Vanha-espoon kunnossapitourakka portaat kartat 2-8 ; Vanha-espoon kunnossapitourakka Käymäläreitit kartat 9-12 ; sekä luettelo pysäkeistä Vanha-Espoon kunnossapitourakka pysäkit - tiedosto. 9. InfraRYL 2006 ja Infra 2006, Rakennusosa- ja hankenimikkeistö 10. Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella (SKTY:n julkaisu 19/99) 6 URAKKA-AIKA, SOPIMUSKAUSI 6.1 Suoritusaika Töiden aloitus Urakkasopimus tulee voimaan, kun sopimus on allekirjoitettu. Urakka-aika alkaa Töiden valmistuminen Urakka-aika päättyy
10 URAKKAOHJELMA 10(16 Vanha Espoo puhtaanapitourakka ) Sopimusajan jatkaminen, optio Ei optiota Välitavoitteet Ei välitavoitteita Työskentelyajat Urakoitsijan on työssään työajan suhteen noudatettava työturvallisuuslain säännöksiä ja lupaehdoissa esitettyjä määräyksiä sekä kuntien rakennusjärjestyksen määräyksiä. Erityisesti liikennettä häiritsevät työajankohdat on sopeutettava liikenteen vaatimusten mukaisiksi. 6.2 Töiden suorittaminen ja viivästyssakko Tehtäväkohtaiset toimenpideajat on esitetty tehtäväkorteissa. 7 TYÖTURVALLISUUS Tässä urakassa noudatetaan urakkaohjelman liitteenä olevaa asiakirjaa Kunnossa- ja puhtaanapitotöiden työturvallisuus, Urakoitsija toimii työmaan päätoteuttajana. Päätoteuttajan on huolehdittava turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta työmaan yleisjohdosta ja osapuolten välisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun järjestämisestä, toimintojen yhteensovittamisesta sekä työmaa-alueen siisteydestä ja järjestyksestä. 8 VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 8.1 Urakoitsijan vakuudet Työn sopimusajan vakuus Sopimusaikaisen vakuuden suuruus on 5% urakan arvonlisäverottomasta kokonaishinnasta. Vakuuden tulee olla voimassa 3 kk sopimusajan yli. Vakuudeksi hyväksytään pankin tai vakuutuslaitoksen antama omavelkainen takaus, tai tilaajan nimiin asetettu pankkitalletus tai luottovakuutus. Työn sopimusajan vakuus palautetaan urakoitsijalle heti, kun urakka on kokonaisuudessaan tullut hyväksytyksi, kun mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmansille osapuolille, jolle tilaaja saattaa joutua vastuuseen, sekä kun tilaajan esittämät urakkasopimukseen ja tähän urakkaohjelmaan perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen vakuus niiden selvittämiseksi ja suorittamiseksi on asetettu Takuuaika ja takuuajan vakuus Takuuaikaa ei ole, eikä takuuajan vakuutta vaadita.
11 URAKKAOHJELMA 11(16 Vanha Espoo puhtaanapitourakka ) 8.2 Tilaajan vakuudet Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta (poikkeus YSE 37 ). 8.3 Vakuutukset Urakoitsijalle on oltava voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus, joka kattaa tässä työssä tilaajalle, kolmannelle osapuolelle tai tämän omaisuudelle aiheutuneet vahingot. Vakuutuksia otettaessa tulee erityisesti ottaa huomioon tämän urakan palveluluonne. 8.4 Vastuu kolmannelle osapuolelle Tapauksissa, joissa kaupunki saattaa kunnossa- ja puhtaanapitolain tai järjestyslain perusteella tai muuten laillisena tienpitäjänä tai vastaavalla perusteella olla laillisessa korvausvastuussa kolmanteen henkilöön nähden, vahinkotapaukset hoidetaan siten, että kaupunki hoitaa korvauskäsittelyn oman hallintomenettelynsä mukaisesti. Mikäli vahinko on edellä mainitussa tapauksessa aiheutunut siitä, että urakoitsija on laiminlyönyt sopimusvelvoitteensa, on kaupungilla oikeus kohdistaa urakoitsijaan korvausvaade. Urakoitsijalle annetaan mahdollisuus hoitaa korvaus asiat myös itsenäisesti vahingonkärsijän kanssa. Oikeus korvausvaateen esittämiseen kaupungilla on myös silloin, jos sopimusrikkomuksesta aiheutuu kaupungille muuta vahinkoa. Urakoitsijan on pidettävä luetteloa kaikista vahinkotapauksista ja päätöksistä. Tilaajalla on oikeus tutustua kaikkiin urakoitsijan suoraan hoitamien vahinkotapausten asiakirjoihin. 9 TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 9.1 Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko Päätöksen tultua lainvoimaiseksi urakkakauden alkuun mennessä laaditaan yhteistyönä tilaajan ja urakoitsijan kesken maksuerätaulukko. Siinä tulee huomioida, että, eri työt maksetaan eri kustannuspaikoilta. Maksuerät suhteutetaan työsuorituksiin. Laskut lähetetään osoitteella: Espoon kaupunki Talouspalvelut PL 112 / PAL ESPOON KAUPUNKI
12 URAKKAOHJELMA 12(16 Vanha Espoo puhtaanapitourakka ) Ennakko Ennakkomaksua ei suoriteta. 9.2 Laskujen maksuaika ja viivästyskorko Maksuehto on 30 päivää netto maksukelpoisen laskun esittämisestä tilaajalle laskettuna. Viivästyskorko on kulloisenkin voimassa olevan korkolain mukainen. Tilaaja on oikeus pidättää laskuista mahdolliset urakoitsijan huolimattomasta työn suorituksesta aiheutuvat vahingot, arvonalennukset ym. kustannukset. Vastaanottotarkastuksessa ja loppuselvityksessä todetut hyvitykset, arvonalennukset, sopimussakot ja vahingonkorvaukset sekä keskeneräisten töiden ja vahingonkorvausvaatimusten osalta tehtävät pidätykset on tilaajalla oikeus vähentää viimeisestä maksuerästä tai muutoin urakasta maksamatta olevasta määrästä. Urakoitsijalle varataan tilaisuus antaa lausuntonsa pidätyksen perusteista ja määrästä. 10 ORGANISAATIOT 10.1 Tilaajan organisaatio/edustajat Tilaaja tulee urakan aloituskokouksessa ilmoittamaan oman organisaationsa ja edustajansa, alla alustavat tiedot: Toimivaltaisena edustajana, tuotantojohtaja Toni Korjus Tuotantopäällikkö Teemu Uusikauppila Työsuorituksiin liittyvät asiat, määräyksiä antamaan on oikeutettu vastaavat tuotantopäällikkö Teemu Uusikauppila, tuotantopäällikkö Antti ronkainen Paikallisvalvojina toimivat urakan aikana ilmoitettavat aluetyönjohtajat Urakoitsijan organisaatio/edustajat Urakoitsijan tulee urakan aloituskokouksessa ilmoittaa ketkä ovat tähän työhön ehdotettavat urakoitsijan edustaja ja vastaava työnjohtaja (YSE 56 ). Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämän työnjohdon. 11 YHTEISET TOIMITUKSET 11.1 Katselmukset Katselmukset on tarvittaessa YSE 65 :n mukaisesti Työmaakokoukset Työmaakokouksista on sanottu YSE:n 66 :ssä. Urakan toteuttamisen aikana pidetään tarvittaessa työmaakokouksia.
13 URAKKAOHJELMA 13(16 Vanha Espoo puhtaanapitourakka ) 11.3 Työmaapäiväkirja Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa (YSE 75 ). Mikäli sääolosuhteista tai muusta syystä johtuen ei urakka-alueella ole toimintaa, tulee työmaapäiväkirja silti täyttää säätilahavaintojen osalta. Työmaapäiväkirjaan tulee merkitä mm.: päivittäiset sää- ja lämpötilahavainnot tehdyt työt käytetyt materiaalit toimineet työryhmät (koneet, autot, henkilöstö) mahdolliset muut havainnot urakka-alueella tilaajan reklamaatiot asiakaspalaute vahinkotapaukset Työmaapäiväkirjasta tulee urakoitsijan työsuoritukset pystyä selvittämään luotettavasti myös jälkeenpäin mahdollisten korvaustapausten käsittelyssä. Työmaapäiväkirjan allekirjoittavat urakoitsijan vastuullinen työnjohtaja ja tilaajan paikallisvalvoja Raportointi Urakoitsijan tulee laatia tilaajalle kuukausi/viikkoraportit (raporttien esitystavasta sovitaan erikseen). Kaikki urakan/kauden aikana syntynyt päiväkirja, raportti ja muu tarpeellinen laadunvarmistusmateriaali luovutetaan tilaajalle. Aineisto kootaan luovutuskansioksi, joka sisältää yhteenvedon kauden töistä. Kaikki työssä tapahtuvat poikkeamat raportoidaan poikkeamailmoituksella. 12 TUOTE- JA LAATUVAATIMUKSET SEKÄ LAADUNVARMISTUS 12.1 Tilaajan laadunvarmistus Tilaajan laadunvarmistuksesta on sanottu YSE 9 :ssä. Tilaaja tulee tarvittaessa suorittamaan urakan aikana pistokoeluonteisia laadunvalvontakokeita. Tilaajan suorittamat kokeet ja mittaukset eivät vähennä eivätkä korvaa urakoitsijan laadunvalvontaa.
14 URAKKAOHJELMA 14(16 Vanha Espoo puhtaanapitourakka ) 12.2 Urakoitsijan laadunvarmistus Laadunvarmistus suoritetaan YSE:n 10 ja 11 sekä sopimusasiakirjojen mukaisesti. Urakoitsijan laiminlyödessä yksittäisen kohteen työsuorituksen tai poiketessa tehtävän suoritusohjeista tai laatu jää saavuttamatta tilaaja voi antaa urakoitsijalle kirjallisen huomautuksen tai määritellä sakon seuraavasti: Poikkeama työturvallisuuden laiminlyönti (esim. varoitusvaatteen ylläpidon laiminlyönti) ensimmäinen toinen kerta seuraavat kerrat kerta puutteellinen työsuoritus huomautus dokumentoinnin laiminlyönti sovitun tehtävän laiminlyönti (ei aiheuta vaaraa) sovitun tehtävän laiminlyönti (aiheuttaa vaaraa) huomautus huomautus urakoitsijan edustajan vaihto Tehtävien toistuvat puutteet ja laiminlyönnit, joista on edellä olevan mukaisesti huomautettu ja/tai sakotettu ovat sopimuksen purkuperuste Tuote- ja laatuvaatimukset Yleistä Urakassa noudatetaan alla olevia laatuvaatimuksia ja ohjeita urakkasopimuksessa, tässä urakkaohjelmassa ja sen liitteissä esitetyin lisäyksin ja poikkeuksin. Alueurakointi, Yleinen tehtäväluettelo 2011, MUUT SOPIMUSASIAT / ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 13.1 Kulkuluvat, henkilötunniste Pääurakoitsijan (päätoteuttajan) on huolehdittava siitä, että jokaisella rakennustyömaalla työskentelevällä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. Tunnisteesta on käytävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja. Työntekijän tunnisteessa tulee olla työnantajan nimi. Urakoitsijan tulee ylläpitää ajan tasalla olevaa kulkulupaluetteloa em. henkilöistä, sekä toimittaa luettelon ajan tasalla oleva versio tiedoksi tilaajalle.
15 URAKKAOHJELMA 15(16 Vanha Espoo puhtaanapitourakka ) 13.2 Rakennuttajan muut mahdolliset työt Työkohteessa urakan aikana rakennuttajan toimesta suoritettavat työt eivät sinänsä oikeuta urakoitsijaa mihinkään lisäkorvaukseen. Mikäli urakoitsija joutuu urakkaohjelman mukaisia töitä suorittaessaan tekemään ylimääräistä työtä, on siitä välittömästi ilmoitettava ja sovittava rakennuttajan kanssa hyvissä ajoin ennen työn tekemistä Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin Omistusoikeus urakka-alueelta irrotettaviin urakkasuorituksessa tarpeettomiin aineksiin kuuluu urakoitsijalle (YSE 53 ) lukuun ottamatta tilaajan urakan aikana ilmoittamia aineksia ja materiaaleja. Tällaiset tilaajan ilmoittamat materiaalit jäävät tilaajan omaisuudeksi ja toimitetaan tilaajan osoittamaan varastoon Ongelmajätteet Rakennuttajalla ei ole tiedossa Työvoimamääräykset Urakoitsijan tulee merkitä työmaapäiväkirjaan tiedot työvoimastaan ja koneistaan. Urakassa käytettävällä työvoimalla tulee olla hyvä ammattitaito, kyky itsenäiseen työskentelyyn ja usean vuoden kokemus vastaavista töistä. Tarjouksessa tulee esitellä tähän urakkaan käytettävissä oleva työvoima. Pääsääntöisesti käytetään yhtä (1) työryhmää. (Esim. 1+3 henkilöä). Ammattitaitoa vaativissa töissä on käytettävä pätevää ammattityövoimaa. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämä työvoima Ilmoitukset lääninverovirastolle Tilaaja pidättää itsellään oikeuden ilmoittaa lääninverovirastolle Espoon kaupungin kanssa urakkasopimuksen tehneiden urakoitsijoiden ja näiden aliurakoitsijoiden nimet ja urakkakohteet Tarjousasiakirjojen julkisuus Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten asiakirjojen julkisuutta koskevia sekä kuntalain säännöksiä. Mikäli urakoitsija katsoo, että joku osa tarjousta on liikesalaisuuden luonteinen ja sellaisena salassa pidettävä, tulee tästä erikseen mainita tarjouksessa.
16 URAKKAOHJELMA 16(16 Vanha Espoo puhtaanapitourakka ) 14 YMPÄRISTÖVAATIMUKSET Espoon kaupunki pyrkii siihen, että sen hankinnat ovat ympäristölle ja terveydelle mahdollisimman haitattomia. Kaupunki esittää toimittajalle seuraavat ehdottomat vaatimukset: - A 1 toiminnan tulee täyttää tuotantopaikkakunnalla voimassaolevat säädökset ja viranomaisohjeet, jotka koskevat ympäristönsuojelua - A 2 jätteet tulee toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn vähintään paikallisten jätehuoltomääräysten ja muiden viranomaisten antamien säännösten mukaisesti 15 SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN Kummallakaan osapuolella ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen kirjallista suostumusta. 16 RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN Riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivät pääse keskenään sopimukseen ratkaistaan Suomen lain mukaan Espoon käräjäoikeudessa (poikkeus YSE 92 ). LIITTEET 1. Kadun kunnossa- ja puhtaanapitotöiden työturvallisuus ( ) 2. Työselostus, Vanha Espoo puhtaanapitourakka (Espoon kaupunki ) 3. Alueurakointi, Yleinen tehtäväluettelo 2011 (Espoon kaupunki )