Source: https://derecholocal.es/criterio-novedoso/interpretacion-de-la-abogacia-del-estado-sobre-ampliacion-de-plazos-o-prorroga-de-los-contratos-menores-por-el-estado-de-alarma
Timestamp: 2020-05-30 03:11:58
Document Index: 206494916

Matched Legal Cases: ['artículo 34', 'artículo 3', 'artículo 29', 'artículo 34', 'artículo 118', 'artículo 34', 'artículo 34']

Interpretación de la Abogacía del Estado sobre ampliación de plazos o prórroga de los contratos menores por el estado de alarma - El Derecho Local
Interpretación de la Abogacía del Estado sobre ampliación de plazos o prórroga de los contratos menores por el estado de alarma
Abog. Estado 19/03/2020
La Abogacía del Estado ha elaborado esta nota informativa con la finalidad de establecer si la ampliación de plazos o prórroga prevista en el art. 34.2 del RD-ley 8/2020 resulta también aplicable a los contratos menores, debido a que estos tienen una duración máxima de 1 año sin posibilidad de prórroga.
En respuesta a esta cuestión, la Abogacía del Estado considera que esta medida se extiende a todos los contratos no suspendidos cuya ejecución quede afectada por el COVID-19 y, por tanto, también aplicable a los contratos menores.
Esto es así, debido a que el RD-ley 8/2020 tiene carácter excepcional, cuyo contenido debe prevalecer a lo establecido para los contratos menores en la LCSP.
Abogacía General del Estado, Nota informativa, 19-03-2020
El artículo 34.2 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, dispone lo siguiente:
“2. En los contratos públicos de servicios y de suministro distintos de los referidos en el apartado anterior, vigentes a la entrada en vigor de este real decreto ley, celebrados por las entidades pertenecientes al Sector Público en el sentido definido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, siempre y cuando éstos no hubieran perdido su finalidad como consecuencia de la situación de hecho creada por el COVID-19, cuando el contratista incurra en demora en el cumplimiento de los plazos previstos en el contrato como consecuencia del COVID-19 o las medidas adoptadas por el Estado, las comunidades autónomas o la Administración local para combatirlo, y el mismo ofrezca el cumplimiento de sus compromisos si se le amplía el plazo inicial o la prórroga en curso, el órgano de contratación se lo concederá, dándole un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido por el motivo mencionado, a no ser que el contratista pidiese otro menor. El órgano de contratación le concederá al contratista la ampliación del plazo, previo informe del Director de obra del contrato, donde se determine que el retraso no es por causa imputable al contratista, sino que se ha producido como consecuencia del COVID-19 en los términos indicados en el párrafo anterior. En estos casos no procederá la imposición de penalidades al contratista ni la resolución del contrato. (…)”.
Se plantea si la ampliación del plazo de ejecución o la prórroga previstas en el precepto parcialmente transcrito resultan aplicables a los contratos menores, dado que éstos tienen un plazo máximo de duración máxima de un año, sin posibilidad de prórroga, conforme al artículo 29.8 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).
- El artículo 34 de continua referencia no distingue ni excluye expresamente de su ámbito de aplicación a los contratos menores.
- El Real Decreto-ley 8/2020 tiene el mismo rango legal que la LCSP, pero constituye una norma singular o excepcional, por el contexto de emergencia sanitaria en el que se dicta, cuyo contenido ha de prevalecer sobre la regulación del artículo 118 de la LCSP.
- La finalidad que persigue el artículo 34.2 del Real Decreto-ley 8/2020 (facilitar el cumplimiento del contratista que, en los contratos no afectados por la suspensión automática regulada en el aparatado anterior, incurre en retraso en la ejecución como consecuencia del COVID-19), concurre también en los contratos menores.
Se trata de una norma especial aplicable, sin exclusiones, a todos los contratos no suspendidos conforme al artículo 34.1 del Real Decreto-ley 8/2020 y cuya ejecución quede afectada por el COVID-19, debiendo entenderse también aplicable, por las razones expuestas, a los contratos menores.