Source: https://www.scribd.com/doc/45993793/Guia-a-Seguridad-Proyectos-Minero-Rajo-Abierto
Timestamp: 2017-03-25 20:28:42
Document Index: 126497859

Matched Legal Cases: ['Artículo 256', 'Artículo 247', 'Artículo 246', 'Artículo 244', 'Artículo 252', 'Artículo 539', 'Artículo 253', 'Artículo 250', 'Artículo 251', 'Artículo 239', 'Artículo 259', 'Artículo 255', 'Artículo 260']

BrowseInterestsStay InformedCareerPersonal GrowthFiction & BiographiesHealth & FitnessLifestyleCultureBrowse byBooksAudiobooksNews & MagazinesSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinGUIA METODOLOGICA DE SEGURIDAD PARA PROYECTOS MINEROS DE RAJO ABIERTOAntecedentes según Decreto Supremo Nº 72, “Reglamento de Seguridad Minera", del año 1985, modificado por el D.S. Nº 132, de 2002, del Ministerio de Minería.
(Chuquicamata)
Depto. Seguridad Minera, año 2007.
GUIA METODOLOGICA DE SEGURIDAD PARA PROYECTOS MINEROS A RAJO ABIERTO
SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y MINERÍA. Avenida Santa María N° 0104 Providencia, Santiago de Chile
Elaborado por: Ing. Sergio Andrade Gallardo. Departamento de Seguridad Minera.
Diseño Multimedia: Depto. de Informática SERNAGEOMIN Inscripción intelectual N° ..........
.............................PROGRAMA DE PREVENCION DE RIESGOS ........................................INDICE DE MATERIAS
OBJETIVO DE LA GUIA Y REGLAMENTO DE SEGURIDAD MINERA .................................. 23 9.....................INDICE .... 07 4...................................... 16 7...................................................................................................................................................................PAUTAS REFERENTES AL TIPO Y CANTIDAD DE INFORMACION QUE SE REQUIERE ENTREGAR EN CADA UNA DE LAS ETAPAS......................DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE EXPLOTACION MINERA ..... 11 6.PLANOS Y MAPAS QUE DEBEN ADJUNTARSE .....................DESCRIPCION DE EMISIONES Y DESCARGAS AL AMBIENTE ............................................ 07 3........................RESUMEN EJECUTIVO .................. 17 8... 06 2... 05 1.....PLAN DE CIERRE ................... 04 RECOMENDACIÓN GENERAL ACERCA DE LA PRESENTACIÓN ....CONSIDERACIONES DE INTERES PARA LA SEGURIDAD EN UN RAJO ABIERTO. 26
................................................................. 10 5.....................
para orientar al proponente de un proyecto minero a Rajo Abierto. Estas guías pretenden proporcionar a los dueños de las minas las herramientas necesarias para lograr un desempeño eficiente y seguro en la tramitación de su proyecto. La presente guía se basa en la experiencia acumulada por el Servicio a través del tiempo.
RECOMENDACIÓN GENERAL ACERCA DE LA PRESENTACIÓN: El SERNAGEOMIN. del Ministerio de Minería.
. que establece el Reglamento de Seguridad Minera. Los detalles deben ser suficientes como para una adecuada evaluación. surge la necesidad de dar un conjunto de guías metodológicas para los proyectos mineros explotados a rajo abierto. Cada actividad minera tiene sus propias características y las implicancias en Seguridad de cada una de ellas. Además. los planos y mapas deben ir ubicados dentro del informe de manera que el acceso a ellos sea fácil y a una escala adecuada. en manuales especializados de rajo abierto y en algunas experiencias extranjeras que han sido consultadas para este tipo de explotación. ha desarrollado estas guías metodológicas para que los empresarios mineros. de 1985. los planos en tamaño original.
REGLAMENTO DE SEGURIDAD MINERA (DECRETO SUPREMO N° 72) El Decreto Supremo N° 72. en la preparación de su estudio conforme al Reglamento de Seguridad Minera. operación o cierre). cuenten con un apoyo que les permita la aplicación correcta de la legislación vigente. entrega el marco regulatorio general al que deben someterse todas las faenas de la Industria Extractiva Minera Nacional comprendidas en el artículo N° 6 y del que sólo podrán eximirse aquellas industrias citadas en el artículo N° 7. depende de la etapa en que se encuentre el proyecto (construcción. por lo amplio y genérico que resulta este reglamento. consciente de la importancia de incorporar la variable seguridad en los proyectos mineros del país.OBJETIVO: El objetivo de esta guía es proporcionar las indicaciones necesarias. del mismo Reglamento. sea lo suficientemente detallada para que el lector o revisor comprenda totalmente la naturaleza y extensión del proyecto propuesto. Se recomienda que la información presentada en los Proyectos. Pueden presentarse copias reducidas dentro del capítulo de descripción y adjuntar en anexos o apéndices.
.Indice 2...El nivel de profundidad con que se debe desarrollar cada tema dependerá de la etapa en que se encuentre.Resumen Ejecutivo 3. Si corresponde.Plan de Cierre.Descripción del Proyecto 4. Todo proyecto presentado al Servicio deberá estar conformado al menos por lo siguiente: 1. 6.Mapas y Planos
. cuyos compromisos estén considerados en la correspondiente evaluación del proyecto.Programa de Prevención de Riesgos. 5... será obligatorio contar con RCA (Resolución de Calificación Ambiental) favorable. de la magnitud del proyecto y de su complejidad..
Planta (ó maquilas). Fundición y Refinerías ( ó maquilas ). 3. 5. Pendientes en %.-
DEL INDICE:
En un proyecto de Rajo abierto se considerarán los siguientes elementos: i) • • • • • DATOS DE ENTRADA MODELO RECURSOS GEOLOGICOS MODELO GEOTECNICO COSTOS PRELIMINARES < Mina. ANALISIS DE RIESGOS (Hazop)
iii) EXPLOTACIÓN MINERA A CIELO ABIERTO • PERFORACIÓN • • • • TRONADURA CARGUÍO TRANSPORTE Y SERVICIOS
. 6. 8. 7. horas). Geometría del Banco.) > METALURGIA < Recuperaciones en %. etc. etc. Costos de ventas y Comercialización.) DOTACION DE PERSONAL INFRAESTRUCTURA MINA EVALUACION ECONOMICA ANALISIS DE SENSIBILIDAD
10. etc.) >
ii) PROCESO PLANIFICACION 1. 2. 4.1. SECUENCIA Económica de la Minería ESTRATEGIA de Leyes corte DISEÑO FASES de Explotación PLAN MINERO CALCULO EQUIPOS E INSUMOS (perfiles transporte. 9. Restricciones del mineral. Capacidad de Plantas (Chancado. disponibilidades. etc. > PARAMETROS DE DISEÑO OPERATIVO MINA < (Ancho de caminos y accesos.
disponer de información suficiente para poder evaluar en forma preliminar el proyecto.-
El resumen ejecutivo tiene como objetivo sintetizar brevemente todos aquellos aspectos claves del Proyecto. que abarque desde la etapa de exploración hasta el embarque de los productos.-
DE LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE EXPLOTACION MINERA:
A. etc. En términos generales.. Se debe por tanto incluir una descripción completa y detallada del proyecto propuesto.2. No debe exceder de dos páginas. planos de disposición general de las instalaciones industriales del proyecto y los principales accesos del mismo). Debe remarcarse la importancia de la presentación del resumen ejecutivo. cuando corresponda. lo que requerirá un importante ejercicio de síntesis y de estructuración mental por parte de los proponentes. Un lector que no tuviera un conocimiento exhaustivo del proyecto empresarial debería.
3. basado en los estudios de factibilidad del proyecto. La descripción general del proyecto de Rajo abierto debe incluir un resumen.
. Por este motivo es un capítulo al que se debe prestar mucha atención y cuyo contenido y presentación se debe estudiar con detenimiento. esta descripción deberá contener. informes de diseño de ingeniería.Descripción General del Proyecto: La descripción del proyecto proporciona la base sobre la cual se lleva a cabo la revisión de las normas que protegen la vida y salud de los trabajadores. Un adecuado resumen ejecutivo debe ser claro. si correspondiere. después de la lectura del resumen ejecutivo.Nombre del Proyecto y objetivo del mismo. planes de construcción. por ello se ubica al principio del Proyecto como "carta de presentación" del mismo.2. conciso y de fácil comprensión. Ubicación geográfica y política del proyecto (Coordenadas UTM del área de explotación. las instalaciones e infraestructura que hacen posible las operaciones mineras y la continuidad de sus procesos. la siguiente información: 1.
1. construcción.4. Geología económica y estructural del área y del yacimiento. dado por el propietario del terreno superficial. Nombre del propietario y representante legal de la empresa. Nombre. evaluación de reservas. adquisiciones. Descripción del yacimiento mineral.7. Carta (GANTT. Asimismo se hará un resumen del tipo y cantidad de equipos necesarios para el conjunto de las operaciones a realizar. cierre y abandono). agua industrial.-
6. PERT o CPM) del proyecto (exploración. Se debe justificar la elección del método de explotación a Rajo abierto. cuando corresponda.
C. operación industrial. Servidumbre minera.
B. puesta en marcha. Organigrama general con las unidades productivas y de servicio y sus dotaciones. Estimación de reservas de mineral con que cuenta el proyecto.Recursos (agua potable.-
10. indicando la secuencia de extracción y el plan de trabajo. Resumen de la evaluación de las reservas explotables y volúmenes de estéril a mover.Secuencia que se describe en el índice: i) Datos de Entrada..Antecedentes Técnicos Generales: Se deberá considerar como mínimo en una explotación a cielo abierto lo siguiente: C. basado en el informe geológico que identifica las especies minerales útiles y la ganga. área y rol de las pertenencias que amparan la propiedad del yacimiento.-
Nombre del yacimiento y la compañía o empresa minera que lo explota. C. Minerales primarios y secundarios que serán extraídos. ingeniería.8. Resolución de la COREMA que declara ambientalmente viable al proyecto..2.. energía y comunicaciones).-
9. Criterio técnico para seleccionar el método o los métodos de explotación del yacimiento. ii) Proceso de Planificación y iii) Explotación Minera a Cielo Abierto.
fallas. Plano geológico con la sobrecarga. maciso rocoso y medio ambiente geotécnico).5. que debe comprender: • • • • • • Caracterización geomecánica del yacimiento (propiedades de la roca intacta. Plan de cierre y abandono de la mina o rajo y botadero (s). C.3. Angulo interrumpa Angulo cara del banco Angulo global de la pared Zonificación del rajo Análisis de estabilidad usando un modelo estructural.4.4.5. Planta y perfiles mostrando el rajo final y las sucesivas fases. para calcular el factor de seguridad y el ángulo de rajo final del perfil de cada zona. con las fases o expansiones para al menos los tres primeros años. con y sin agua. el mineral y la o las rocas que lo rodean.C. Ancho y pendiente de los caminos. el transporte del mineral hasta su etapa de concentración o beneficio. C. Inversión estimada en las diferentes áreas del proyecto. D. diaclasas. D. D.2.Antecedentes Técnicos Específicos: Se deberá considerar como mínimo en una explotación a cielo abierto lo siguiente: D.
D.3. D. carguío y transporte) para determinar el ancho mínimo de los bancos y rampas.1. Análisis de estabilidad de superficies irregulares suponiendo que el talud puede fallar por superficies irregulares definidas por discontinuidades geológicas y por el macizo rocoso. Si no existieran estas últimas etapas. Diagrama de flujo con las operaciones para producir el mineral en la mina o el rajo. Estudio de estabilidad del rajo.
. Esquema de las operaciones unitarias (perforación.. tronadura.
D. Secuencia de explotación. el producto que se obtiene.6.
Manejo del agua subterránea y las aguas lluvias
E. E.3.1. Forma de llenado y precauciones. en los objetivos y otros elementos del programa a raíz de los resultados de la auditoría. (Procedimientos de trabajo. los equipos y en los materiales. responsabilidad y autoridad del personal que gestiona las actividades de prevención.
. informes de incidentes e inspecciones). Confirmar la efectividad de las acciones correctivas y preventivas tomadas.D.
DEL PROGRAMA DE PREVENCION DE RIESGOS:
Este Programa deberá sustentarse en los siguientes elementos: • Planificar y establecer las actividades a seguir elaborando un inventario de riesgos críticos en las áreas. Definir. Controlar la conformidad. Monitorear el grado de cumplimiento de los objetivos de la organización. Decidir la atención que se otorgará a cada item del inventario y definir las frecuencias de inspección. Actuar y corregir las causas de las desviaciones y / o implementar mejoras. ángulo de talud y dimensiones principales de los botaderos. documentar y comunicar las funciones.4. Ubicación geográfica y coordenadas U. (Auditorías).5. Ejecutar las actividades conforme a lo planeado estableciendo herramientas válidas y significativas de medición. Cubicación. Asignar los estándares de desempeño.7. Manejo de las aguas lluvias o cursos de agua. E.
Disposición de Estéril (Botaderos):
E. cuyo mínimo es la legislación vigente. E. E. Estudio de estabilidad considerando la resistencia del terreno basal. Considerando la eventual necesidad de cambios en la política. con el o los planos de disposición.2.T.
4.M. contrastando lo medido con el estándar establecido. de los botaderos de estéril. ubicados aguas arriba del botadero. y los posibles movimientos sísmicos en el área.
Señalizaciones. Quedarán transitables para el público en general los necesarios para estudios posteriores o para control de la etapa de cierre. . hidrocarburos. Evaluar los caminos que se dejarán transitables y los caminos que deben ser cerrados. . .Sellado de bocaminas y/o piques a superficie. b) c) RETIRO de los elementos en a).instalaciones. si fuere necesario. Nº 497): a) b) c) d) CORTE de caminos perfilados S/G control de la erosión LEVANTAMIENTO de bermas y LETREROS de advertencia.Desmantelamiento de instalaciones. .Cierre de almacenes de explosivos.
Para el cierre de accesos en un rajo se requieren (Art.Cierre de accesos. y el perfilamiento adecuado de caminos.5.maquinarias e . . •
DEL PLAN DE CIERRE: De acuerdo al artículo Nº 494 se deberán contemplar al menos los siguientes aspectos: . . .equipos. (campamento y sus instalaciones anexas). .
.Estabilización de taludes. aceites u otros. y Reventa y / o DISPOSICIÓN final de los mismos en el lugar o en vertedero apropiado.Caracterización de efluentes. Proporcionar las señalizaciones. explosivos.
Para el desmantelamiento se requieren: a) Un INVENTARIO de: .elementos o sustancias peligrosas tales como productos químicos.
color y símbolo. Sísmico) y Determinar el FACTOR DE SEGURIDAD
Para las señalizaciones: a) Las señales de seguridad están definidas como una combinación de forma.
. están delimitando la mineralización y LETREROS de advertencia
Para la estabilización de taludes se requieren: a) b) c) Establecer el RIESGO SÍSMICO por magnitud de los terremotos de la zona. (El tapón resistente puede ir desde un metro de hormigón armado a un sello hermético con madera dura) BLOQUEO de aquellas labores que sin salir a superficie.Para el sellado de bocaminas y/o piques a superficie: Para el cierre de accesos a minas subterráneas se requieren: a) BLOQUEO de todas las bocaminas o labores que salen a superficie para evitar acceso de personas y salida de gases nocivos. Asociar la ACELERACIÓN con los sismos de la zona (Coef.
Color amarillo: Atención.
. desde la cual debe ser percibida claramente por el observador. (su color de contraste es el blanco). DISPOSICIÓN final en Planta de tratamiento o Almacén. (su color de contraste es el blanco). Pasajes peligrosos y obstáculos.
Los colores de seguridad significan lo siguiente: • • • • Color rojo: Parada. Color azul: Señales de obligación. Peligro.b)
Las señales se clasifican según la información que proporcionan en señales de: • • • Prohibición y obligación forma de señalética.
Para el cierre de almacenes explosivos se requieren: a) b) c) DESCONTAMINACION del suelo RETIRO de todos los productos y. redonda Advertencia de atención o peligro en forma de señalética triangular e Información de salvamento o indicativa en formas de señalética rectangular o cuadrada. (su color de contraste es el blanco). DESTRUCCIÓN o DISPOSICIÓN final. Color Verde: Puestos de primeros auxilios y situaciones de seguridad como salidas de socorro y salvamento. (su color de contraste es el negro). CONSTRUCCIÓN de canales perimetrales para el manejo de los drenajes ácidos y. Desconexión de Urgencia y Lucha contra incendios. realizada por personal autorizado. Señalización de riesgos.
Para la caracterización de efluentes se requieren: a) b) c) MONITOREO que indicará si se requiere sistema de tratamiento.
Los símbolos de seguridad son imágenes que describen una situación de manera auto explicativa y sus dimensiones estarán de acuerdo a la distancia. Prohibición.
2. y 5. afectando pequeñas áreas al pie de los botaderos. Edificios e instalaciones auxiliares deberá referirse a los siguientes aspectos: Desmantelamiento. (desviar flujos evitando inestabilidad)
De los Ripios de Lixiviación: • De acuerdo al artículo Nº 498 el Plan de cierre de Plantas. u otros. Al final de la vida útil.
De los Botaderos: Los TALUDES de los botaderos serán ESTABLES durante el período de operación. Construcción de diques interceptores y canales evacuadores de aguas lluvia. En cuanto a la protección de estructuras remanentes. 4. para prevenir daños y accidentes producto de las fallas mencionadas en punto anterior. retiro de materiales y repuestos. sin embargo. Adicionalmente se desenergizarán todas las instalaciones excepto aquellas necesarias para monitoreos posteriores. cierre de accesos. estabilización de taludes. Cubrimiento con membranas impermeables y/o suelo natural. podrá nivelarse el terreno con material del mismo sitio. • HABILITAR CANALES PERIMETRALES cuando estos botaderos queden expuestos a escurrimientos superficiales de aguas lluvia. 3. Compactación y definición de pendientes de superficie.
. DELIMITAR Y SEÑALIZAR en el terreno mediante letreros de advertencia de peligro. en el largo plazo es posible la ocurrencia de fallas locales. pudiendo adecuar sus capacidades a lo mínimo requerido. señalizaciones. CLAUSURAR caminos de acceso a estas áreas. Estabilización de taludes.•
De acuerdo al artículo Nº 496 el Plan de cierre de Botaderos y ripios de Lixiviación deberá contemplar los siguientes aspectos: 1. todos ya comentados en el plan de cierre del rajo. Lavado de ripios.
. cierres y letreros de advertencia. Planos de ubicación geográfica.1:2. Disposición final de residuos que permanecerán en el lugar : a) CIERRE de los depósitos de residuos domésticos. botaderos. casino. etc. protección de estructuras remanentes. b) RECUBRIMIENTO de estos depósitos mediante una capa de suelo compactado de aproximadamente 50 cm para limitar la erosión eólica e infiltración de precipitaciones y nivelar el terreno donde quedan estructuras remanentes con material superficial del área. en escalas de 1:500 a 1:2. residuos sólidos inertes.000). Planos de avalanchas. mapa de la zona del proyecto. que deben incluir todos los caminos de acceso y los pueblos o ciudades cercanas al rajo (por ejemplo. casa de cambio. residuos peligrosos y vertederos existentes. Planos geológicos de planta y perfiles que muestren el cuerpo mineral y las reservas: Plano geológico 1:25.000 Plano geológico de detalle y secciones transversales (1:500 . y
Retiro y disposición final de residuos que no permanecerán en el lugar. •
PLANOS Y MAPAS: Plot plan o plano general del proyecto. caminos interiores. todos ya discutidos en puntos anteriores. campamento.000 o 1:100. donde exista este tipo de riesgos.000 del Instituto Geográfico Militar).
6.000. cuando corresponda. escala 1:50. depósito de residuos industriales y domésticos. oficinas.000 – 1:50. si el rajo se ubica en zona de alta cordillera. Planos de situación final de restauración y perfiles transversales. polvorines. se aplica lo ya señalado en párrafos anteriores. Planos de cuencas aportantes.-
De acuerdo al artículo Nº 498 el Proyecto de Plan de Cierre de Manejo de residuos y otros deberá incluir lo siguiente: Retiro de escombros. que debe incluir límites del rajo. c) SEÑALIZACIONES pertinentes. policlínico.
en el recuadro de leyenda lo siguiente: Nombre de la empresa propietario y/o consultora. referidos a las coordenadas UTM. Título del proyecto. estando normalizados en los formatos de acuerdo a la norma chilena e indicar. como mínimo. Título del plano.•
Los planos deben estar. en lo posible. Escala.
. Fecha de realización.
los siguientes factores: pendientes máximas. En el diseño de caminos. El uso de estos implementos será obligatorio dentro de los límites de la faena. (Artículo 256. transitar o permanecer en las áreas de operación del “rajo”. Del Programa de Prevención de Riesgos: Revisar condición de las estructuras en la mina (Paredes.CONSIDERACIONES DE INTERÉS PARA LA SEGURIDAD EN UN RAJO ABIERTO Hay recomendaciones que pueden ser adoptadas voluntariamente y otras que son exigidas por ley. Advertencias visuales y auditivas en curvas ciegas. la que se encenderá cuando las condiciones de visibilidad así lo exijan. diques o deslizamientos.
. como camionetas. Decreto. balizas u otros. N° 72). en superficie y cambios de línea operando adecuadamente.CC. Decreto. (Artículo 247. que transiten por las áreas en que circulan y trabajan equipos de gran tonelaje. camiones tres cuartos (¾) y vehículos con tracción en las cuatro ruedas. deben hacerlo portando una pértiga. Ambas complementan el siguiente punto: 4. patios de estacionamiento y zonas de servicio. (Artículo 246. Bancos y Bermas) Anomalías geológicas como fallas. deberá considerar además de la envergadura de los equipos. Líneas de FF. Revisar condición de los pisos en los caminos. señalización de advertencia efectiva y cruzamiento de vehículos y equipos. (Artículo 244. debe hacerlo premunido de elementos distintivos de alta visibilidad que denoten su presencia a los operadores de equipos. deberá poseer una luz intermitente en su extremo superior. N° 72). Toda persona que por estrictas razones de trabajo deba ingresar. Decreto. rampas y calles peatonales. furgones. salidas de emergencia o desahogos. La pértiga tendrá una altura mínima de tres metros (3m) medidos desde el suelo. ubicados a diferente cota sobre una misma vertical. No se permitirá el trabajo simultáneo de equipos de carguío en bancos. Todo vehículo menor. que denoten su presencia frente a tales equipos. rampas. La pértiga. Decreto N° 72). N°72). pero esta altura se determinará en cada faena de acuerdo al Tipo de Camiones de extracción existentes. bermas de protección y contención.
Monitoreo y registro. debe incluir tanto las sustancias “a prueba”. con E. Acuñado de elementos susceptibles de rodar (barras de perforación y tambores de lubricación). Almacenamiento adecuado de los cilindros portátiles de gas (de pié. como las empleadas por “contratistas”. claramente marcadas en la máquina. Cargas de trabajo segura. Lista de sustancias químicas peligrosas. Lavado y secado de las ropas de trabajo. a lo menos de las siguientes operaciones:
. Tipos de escaleras. Sistemas de limpieza y filtrado para efluentes con riesgo de polución. (deben
Todos los equipos del mandante y del contratista para transportar gente. materiales o minerales deben cumplir con las especificaciones y aprobaciones legales. Sistema de bloqueo para equipos autopropulsados. Casas de cambio. nunca acostados) y separar los vacíos de los llenos por una pared cortafuego.-
Supresión de polvo en salas de chancado y extracción del polvo ambiental. Plan de emergencia para las fuentes radioactivas existentes. los respectivos Reglamentos que definan estándares de trabajo. de la abertura de los ganchos utilizados para trasladar e izar cargas. Higiene del personal. Controlar los apilamientos de materiales pesados. Nº 72). Equipos de emergencia listos para actuar en derrames de sustancias peligrosas y transportistas entrenados en riesgo químico. La empresa minera deberá presentar. Asegurar que las protecciones de las máquinas estén incluidas en los planes de mantención. Operadores entrenados para los equipos de carga e izado. indicar la ubicación de las fuentes). El sistema de manejo de las sustancias químicas peligrosas. con sus hojas de seguridad disponibles para las brigadas de emergencia. Sistema de almacenamiento “FIFO” (first in. first out). para la aprobación del Servicio.P. Acceso seguro a los artículos ubicados en repisas altas. adecuado para el conductor. longitud e inclinación de acuerdo al Reglamento de Seguridad Minera (Decreto.P. Considerar la mantención de bombas y generadores de emergencia dentro del Plan de Mantención para planta y equipos.
indicando medidas tendientes a asegurar que la guía o cordón del detonador que sale del hoyo no pueda ser golpeado por el equipo u otro tipo de accidente que ponga en riesgo al personal que realiza la labor. (Artículo 252. autorizado por el Servicio. uso y disposición final de los explosivos se hará de acuerdo a la ley 17. La tronadura sólo se podrá realizar con luz natural. deberá hacerse en forma manual o con un equipo especialmente diseñado para ello. Reglamento de Seguridad). c) El sistema de captación debe ser mantenido al cien por ciento (100%) de su capacidad. ventiscas y vientos sobre cien kilómetros (100km) por hora. La perforación. Decreto N° 72). Para la autorización del equipo se deberá contar con un procedimiento de trabajo. Decreto Nº 72). Ningún equipo mecanizado podrá trabajar a una distancia menor de veinte metros (20m) de los equipos de carguío como camión fábrica o zonas donde se realiza el carguío de explosivos. Cuando una parte de la tronadura se encuentre cargada. (Artículo 539. (Artículo 253.a) Tránsito de vehículos y personas en la mina. en toda mina. b) El polvo debe ser recolectado sin que pase al ambiente. como botaderos. parrillas. El vaciado de material en puntos de descarga. deberá efectuarse usando el método de perforación húmeda. Decreto. utilizando un sistema de captación de polvo que cumpla con los siguientes requisitos: a) La captación del polvo debe ser automática durante toda la operación. (Artículo 250. (Artículo 251. chancadores y otros. Cuando por causas inherentes a las condiciones de operación. El tapado de los hoyos cargados con explosivos (colocación de taco). b) Perforación y tronaduras. Decreto Nº 72). se deberá suspender la operación de carguío de explosivos y cualquier manejo de ellos. se deberá aislar el área tal como si se tratara de la iniciación de un disparo programado y esperar hasta que la emergencia haya pasado. transporte.798 y su reglamento complementario. no sea posible utilizar dicho método y previa autorización del Servicio. nevazones. deberá estar regulado con las máximas medidas de
. la perforación podrá efectuarse en seco. c) Carguío y transporte de material y d) Sistemas de emergencias (Artículo 239. En presencia o ante la proximidad de tormentas eléctricas. El almacenamiento. N° 72). Decreto N° 72).
Nº 72). almacenamiento y manejo de sustancias y productos peligrosos (Artículo 259. normas de control de incendios. no deben dejar la mina o área de trabajo al fin del turno. de acuerdo a normas y especificaciones estandarizadas. señalización y procedimientos de operación para evitar: a) Deslizamientos desniveles. en lo relativo a requisitos de construcción y montaje. b) Procedimientos de rescate y atención de lesionados. Los cartuchos deben ser almacenados bajo estricto control y los operadores entrenados por el propio proveedor. equipos e instalaciones (Artículo 255. c) Lesiones a personas. Los operadores del equipo minero deben estar entrenados teórica y prácticamente. deben portar su licencia interna y comprobárseles su competencia al menos una vez al año. Especial énfasis se pondrá en: a) Instalación de sistemas de comunicación. Se aplicará en las instalaciones de servicios en una mina a rajo abierto. c) Procedimientos de evacuación. N° 72). alarma y extinción de incendios. almacenarse y mantenerse de acuerdo al estándar. Las herramientas de mano usadas en plataformas elevadas deben contar con muñequera de seguridad. se dispondrá de los medios. equipos y procedimientos pertinentes para controlar situaciones de contingencias que eventualmente puedan afectar las faenas. o caídas de equipos por pendientes o en
b) Vaciado accidental en lugares inhabilitados. y las ropas de trabajo usadas en áreas con riesgo de contaminación.P.protección en cuanto a barreras delimitadoras. daños a estructuras.P. Decreto. (Artículo 260.
. Estandarizar letreros de advertencia (retirar oportunamente los letreros absoletos). saneamiento básico. En las instalaciones de servicios. El E. iluminación. las disposiciones legales. Decreto N° 72). Decreto. Las herramientas de mano accionadas por explosivos deben usarse.
Plan de acción en caso de emergencia. explosivos. (Las zonas de ruido están identificadas y debidamente señalizadas). nominar formalmente en base a sus competencias a los representantes de
. todos los accidentes reportables de acuerdo a la ley). equipos móviles. tanto durante el empleo. de explosivos y de sustancias químicas peligrosas (estipular procedimientos. Disponer de equipos de combate contra el fuego en lugares estratégicamente ubicados con relación al riesgo. Además de constituir los CPHS (Comité Paritario de Higiene y Seguridad). Establecer un código de buenas prácticas para administrar los riesgos de incendio. Manejar estadísticas de los incidentes para al menos el año en curso y el año anterior. etc. Completar evaluación del riesgo para el transporte a granel. (debe estar disponible en la mina y actualizado). Registro de incidentes reportados al Departamento de Prevención de Riesgos (incluye al menos. como al egreso del trabajador. Estanques identificados y con indicación de su contenido de acuerdo a estándar. Áreas que requieren acceso controlado debidamente cercadas o bloqueadas. Enviar al Servicio Nacional de Geología y Minería formularios E-100 y E-200. electricidad. aprobar vehículos y cumplir con capacidades máximas). (incluir correas transportadoras.-
El uso del equipo respiratorio debe ser adecuado a la exposición y será reemplazado antes de la fecha de expiración. Mantener una carpeta con documentos legales que incluyen las excepciones.). (Contar con equipos de respaldo). (lista de personas disponible). Brigadas contra incendio disponibles en todos los turnos. Para prevenir la pérdida de la audición se deben realizar chequeos anuales. aprobaciones y permisos otorgados (establecer compromiso y responsabilidad del administrador). mas los informes de investigación de los accidentes graves y fatales.
Controlar la ejecución y autorización de modificaciones a plantas. Mantener un servicio de salud ocupacional que incluya exámenes médicos para todos los trabajadores. Se debe monitorear las acciones y registrar las reuniones. tanto físicos como mentales particularmente en trabajos tales como los de operador de equipo. (se incluye a los contratistas). Asegurar que los contratistas cuenten con un Programa de Prevención de Riesgos.-
Prevención de Riesgos en cada área.
. Asegurar el desempeño efectivo de los trabajadores empleando un perfil específico de requerimientos para cada categoría de trabajo. Entrenar al personal en procedimientos de emergencia e identificar necesidades de capacitación por equipos nuevos o nuevos métodos de trabajo. equipos y a los métodos de minería. Los representantes de Prevención de Riesgos deben participar en las especificaciones de compra de plantas. recomendando acciones correctivas y haciéndoles seguimiento. equipos y materiales. Documentar las inspecciones realizadas. el personal competente y los equipos que cumplen con las especificaciones de la mina. identificando las noconformidades.
cruces de ríos y de caminos. La información a precisar referente a la etapa de construcción es: • Proceso de construcción del rajo y de sus obras anexas. etc.PAUTAS REFERENTES AL TIPO Y CANTIDAD DE INFORMACIÓN QUE SE REQUIERE ENTREGAR EN CADA UNA DE LAS SIGUIENTES ETAPAS:
I. indicando las acciones y requerimientos necesarios para materializar las obras físicas del proyecto. Información sobre la necesidad de tronaduras. instalaciones sanitarias. y los plazos asociados a cada etapa.). Programación en el tiempo de todas las actividades de construcción del proyecto. servicios. indicando puntos de origen y destino. Ingeniería conceptual para desvíos. campamentos. Requerimientos. Movimiento de tierra. caminos de acceso. energía.
EN ETAPA DE CONSTRUCCIÓN:
Se debe describir la etapa de construcción del proyecto. sectores y superficies afectadas. Requerimientos de mano de obra (propia o de contratistas). oficinas). depósitos de baja ley y botaderos de estéril. tales como instalaciones de faena (talleres. medios de comunicación. intercepción de servicios o cauces naturales. Descripción y cuantificación de los flujos vehiculares necesarios durante la etapa de construcción. voladuras u otras explosiones. agua. Retiro y acopio de cubierta vegetal. fuentes de abastecimiento y transporte de: materiales combustibles. Maquinarias y equipos destinados a la construcción (tipo. superficiales o subterráneos.
. cantidad. Tipo de desechos industriales y domésticos generados y forma de disposición. bodegas. abastecimiento de energía (propia o de terceros).
indicando su vida útil. Tronadura: tipo de explosivos (factor de carga). Operaciones unitarias de la operación a rajo abierto. incluyendo sus medidas de mantención y conservación. mineral de baja ley y estéril). tales como: Perforación: descripción de los métodos y equipos de perforación y de captación de polvo. Fuente de suministros y demanda de energía eléctrica. Descripción de toda la infraestructura así como las instalaciones que se construirán dentro del complejo minero. Características técnicas de los equipos y estructuras a utilizar.
EN ETAPA DE OPERACIÓN:
Se debe detallar las acciones. drenajes. sistemas de control durante el trayecto. tanto para fines industriales como para el consumo humano. taludes.
Dotación de personal temporal y permanente con que contará el proyecto durante su operación.II. y niveles de onda sonora y vibraciones esperados. Volumen estimado del abastecimiento y consumo de agua. La información a precisar referente a la etapa de operación es: • • Movimiento de materiales (minerales a procesamiento. Mantención de rampas. niveles de ruido esperados y vibraciones. cuidados en su desplazamiento y medidas de protección al entorno de trabajo. transporte a la faena. Deberán incluirse: Fuentes de abastecimiento de agua. sistemas de almacenamiento y distribución. Barreras delimitadoras en sectores de vaciado. Carguío: descripción del equipo a utilizar. Abastecimiento. almacenamiento y transporte interno de explosivos. Transporte de material (mineral y estéril). caminos. requerimientos. Tonelajes y ritmo de producción. manejo de materiales e insumos y todos los aspectos necesarios para el funcionamiento del proyecto.
diferenciando entre residuos industriales (aceites.
Procesos de disposición de residuos. y que deben estar contenidas en el Plan de Recuperación y Rehabilitación del Proyecto.
III. Manejo y almacenamiento de materiales combustibles. Todos los caminos de acceso al lugar del proyecto. Tipo y volumen de desechos peligrosos o tóxicos. vías ferroviarias. casa de cambio. casa de cambio. contenedores. envases) y domésticos (provenientes del casino.
EN ETAPA DE CIERRE Y/O ABANDONO:
La descripción de la etapa de cierre y/o abandono debe incluir las acciones que el titular tiene consideradas para poner en práctica en dicha etapa. Descripción de polvorines. almacenamiento y distribución de lubricantes. etc. Volumen estimado de desechos sólidos producidos. Las vías de acceso se deben describir en términos de capacidad y uso estimado durante las fases operacionales del proyecto. Caminos. policlínicos. Se debe proporcionar la siguiente información referente a esta (s) etapa(s): • Fecha estimada del cierre. deben describirse y mostrarse tanto en el plano general. Volumen estimado de agua residual producida. incluyendo: Ubicación de los polvorines principales y secundarios Filosofía de operación de los polvorines y detalles relativos a la cantidad y tipo de explosivos almacenados en cada polvorín.). como en el plano de ubicación geográfica del área del proyecto. peligrosos tales como
Operación y mantención de oficinas administrativas.-
Descripción el sistema de tratamiento y disposición de aguas servidas. etc. reactivos químicos. Detalles de construcción y operación de los polvorines. combustibles y otros insumos.
Detalles de la operación de abastecimiento. explosivos. casinos. (incluir los programas de mantención de vías). etc. ya sean existentes o que se planeen construir.
Descripción de metodología para desmantelamiento de instalaciones y traslado de equipos mecánicos. Superficie.• •
Descripción de actividades de verificación de la estabilidad de taludes y bancos.
. Desechos (residuos sólidos) de origen doméstico e industrial. forma y profundidad del rajo en la etapa de abandono. tratamiento. Se debe incluir un plano que refleje el aspecto y características fisiográficas del área de impacto en la etapa de abandono del proyecto. cierre de vías de acceso a la mina. Descripción de actividades de prevención como instalación de cercos y letreros. Acciones de disposición y eliminación de residuos. Efluentes (residuos líquidos) de origen doméstico e industrial. las
Emisiones a la Atmósfera (polvo natural. olores y temblores. si se requiere y/o programa de inspecciones periódicas. Generación de ruidos. manejo y condiciones de seguridad. Asignación de personal de vigilancia. y corrección de taludes deficientes.
DESCRIPCION DE EMISIONES Y DESCARGAS AL AMBIENTE: Las emisiones y descargas al ambiente deberán ser descritas para todas etapas desde la construcción al abandono del proyecto. humos. Magnitud y características de éstos. transporte. gases). destino final y eventual tratamiento. Listado de obras que permanecen en el lugar del emplazamiento. su disposición final. etc. especificando el punto de descarga.
More From This UserSkip carouselManual de Usuario Outlook 2010.pdfNew Philosophy Construction.pdfManual de Usuario Outlook 2010.pdfCurso de Outlook 2010.pdfExcel 2013 Avanzado.pdfTeoría de las restriccionesManual Del Faenero
Sign up to vote on this titleUsefulNot usefulGuia a Seguridad Proyectos Minero Rajo Abierto by govicom0.0 (0)EmbedDownloadRead on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)List price: $0.00Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentMore informationShow less
RelatedManual de Usuario Outlook 2010.pdfby govicomNew Philosophy Construction.pdfby govicomManual de Usuario Outlook 2010.pdfby govicomCurso de Outlook 2010.pdfby govicomMore From govicomSkip carouselManual de Usuario Outlook 2010.pdfNew Philosophy Construction.pdfManual de Usuario Outlook 2010.pdfCurso de Outlook 2010.pdfExcel 2013 Avanzado.pdfTeoría de las restriccionesManual Del Faenero