Source: https://issuu.com/plusutbildning/docs/handledning_entreprenad
Timestamp: 2018-09-19 00:24:53+00:00
Document Index: 34907314

Matched Legal Cases: ['§ 1', '§ 3', '§ 11', '§ 11', '§ 6', '§ 23', '§ 23', '§ 23', '§ 19']

Handledning entreprenad by Lexicon Fastighet - Issuu
HANDLEDNING TILL ENTREPRENADKONTRAKT FORMULÃ&#x201E;R 300
INLEDNING Entreprenadkontrakt; formulär nr 300 samt denna handledning till kontraktet är upprättat i samråd med en referensgrupp bestående av fastighetsägare. Kontraktet har upprättats med utgångspunkt ur referensgruppens erfarenheter av entreprenader. Kontraktet är avsett att användas framförallt vid entreprenader som är begränsade i omfattning, som är upphandlade av fastighetsägare i egenskap av hyresvärdar och där anlitade entreprenörer återkommande erhåller uppdrag från fastighetsägarna. Bakgrunden till framtagandet av kontraktet är att många fastighetsägare upphandlar entreprenader utan att teckna skriftliga kontrakt. Dessutom saknas direkt tillämplig lagstiftning när båda parter är näringsidkare. Avsikten med kontraktet är att allt fler ska välja att skriftligen reglera sina mellanhavanden. Därigenom kan parterna minimera oklarheter och minska risken för tvist.
Det är viktigt att parterna är medvetna om att användandet av kontraktet varken utesluter att tvist uppstår eller garanterar utgången av en eventuell tvist. Ju större omfattning på entreprenaden desto större anledning att inte använda standardformulär, utan att istället upprätta ett kontrakt specifikt för den enskilda entreprenaden. För att parterna på bästa sätt ska kunna tillämpa kontraktet har denna handledning tagits fram. I handledningen redogörs för innebörden av vissa av kontraktets klausuler samt vad parterna bör överväga vid tecknandet av kontraktet. Samtliga punkter i kontraktet berörs alltså inte i denna handledning. Handledningen är inte en kontraktshandling. När det gäller tolkningen av kontraktet är det i första hand vad beställaren och entreprenören har avsett i det enskilda fallet som blir avgörande.
GENERALENTREPRENAD MED UTFÖRANDEFORM TOTALENTREPRENAD Kontraktet är anpassat för användning vid entreprenader med upphandlingsformen generalentreprenad och med utförandeformen totalentreprenad. Generalentreprenad föreligger när en beställare endast har en entreprenör som avtalspart, den så kallade generalentreprenören. Generalentreprenören utför sedan allt arbete själv och/eller med anlitande av underentreprenörer. Vid generalentreprenader ligger samordningsansvaret hos generalentreprenören för de olika entreprenörernas uppdrag.
handlingar samt för att entreprenaden uppfyller avtalad funktion och planerad användning, så kallat funktionsansvar. En generalentreprenad med utförandeformen totalentreprenad för generalentreprenören ser ut enligt följande modell. BESTÄLLARE
Totalentreprenad (ABT 06) GENERALENTREPRENÖR
En entreprenad kan utföras enligt olika utförandeformer, varav en är totalentreprenad. Vid totalentreprenad är det entreprenören som svarar för projekteringen och väljer tekniska lösningar. Entreprenören svarar UNDERENTREPRENÖR 1 sedan både för utförande i enlighet med kontrakts-
UNDERENTREPRENÖR 2
Om en beställare handlar upp flera entreprenörer som ska utföra olika delar av uppdraget som sidoentreprenörer till varandra föreligger en delad entreprenad. Kontraktet är inte anpassat för delade entreprenader.
Exempelvis kan föreskrifterna om överlåtelse av arbetsmiljöansvar bli utan verkan vid en delad entreprenad. En delad entreprenad ser ut enligt följande modell.
ENTREPRENÖR 1 TILL EXEMPEL VVS
ENTREPRENÖR 2 TILL EXEMPEL BYGG
ENTREPRENÖR 3 TILL EXEMPEL EL
ABT 06 För kontraktet gäller standardavtalsbestämmelserna ABT 06 (Allmänna Bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader). ABT 06 är en sammanställning av avtalsvillkor som finns att köpa hos till exempel Svensk Byggtjänst (www.byggtjanst.se). Avtalsvillkoren reglerar bland annat ansvar för fel och skada samt ersättning vid dröjsmål med färdigställande. Villkoren är framförhandlade mellan branschens parter och syftar till en rimlig balans mellan beställarens och entreprenörens rättigheter och skyldigheter. Genom att använda kontraktet gäller bestämmelserna i ABT 06 automatiskt. Avtalsvillkoren ABT 06 måste alltså inte fogas till kontraktet för att de ska gälla mellan parterna. I den mån kontraktet eller övriga kontraktshandlingar innehåller bestämmelser som står i strid med ABT 06 gäller dock kontraktet och övriga kontraktshandlingar istället för ABT 06. Vissa av de ord som återkommer i kontraktet finns definierade på sidorna 4-6 i ABT 06. Det gäller till exempel ord som kontrakt, referensobjekt, byggherre, kontraktssumma, hjälpmedel med mera. 1. PARTER 1.1 och 1.2) De som anges som ombud äger med bindande verkan företräda sina huvudmän i frågor som rör entreprenaden och träffa ekonomiska uppgörelser (kap. 3 § 1 ABT 06). 2. OMFATTNING 2.2) Ange med en kort sammanfattande beskrivning vad som är entreprenörens uppdrag till exempel "Balkongrenovering avseende 24 bostadslägenheter". 2.3 – 2.4) Ange samtliga de handlingar som på olika sätt definierar entreprenörens uppdrag. Det kan vara ritningar, beskrivningar, tidplan, anbud och så vidare. Parterna bör vara noggranna med att definiera uppdragets omfattning genom kontraktshandlingarna för att det ska bli tydligt vilka arbeten som utgör kontraktsarbeten och därigenom också vad som inte omfattas av kontraktsarbetena och därför till exempel inte omfattas av ett fast pris. Vid motstridighet mellan uppgifter i olika kontraktshandlingar gäller de inte i den ordning de angetts i kontraktet. Då gäller istället den rangordning som framgår av ABT 06 (se till exempel kap. 1 §§ 3 och 4 ABT 06). Om bestämmelse i kontraktet eller i övriga kontraktshandlingar strider mot bestämmelse i ABT 06 gäller dock kontraktet och övriga kontraktshandlingar alltid framför bestämmelsen i ABT 06. 2.5-2.6) När referensobjekt anges bör det klart framgå i vilka avseenden som referensobjektet ska tjäna som förebild, till exempel om det ska vara samma fabrikat på allt material eller om materialet endast ska ha ett estetiskt jämförbart utseende. Observera att byggpraxis med mera kan ha förändrats sedan referensobjektet uppfördes och att objektet kanske inte alltid är lämp-
ligt som referensobjekt vad gäller det byggtekniska utförandet. Om det är något som inte ska överensstämma med jämförelseobjektet bör parterna även ange detta. 2.7–2.8) Om entreprenören anser att beställaren beställt ÄTA-arbeten eller att entreprenören av annan orsak föranleds arbete som är att likställa med ÄTAarbete och som berättigar till ersättning utöver kontraktssumman ska entreprenören skriftligen underrätta beställaren om detta. Om entreprenören inte lämnat beställaren en sådan skriftlig underrättelse är utgångspunkten att ingen ersättning ska utgå. Detta gäller dock inte om det skulle vara oskäligt att entreprenören inte erhåller ersättning. Ett exempel på när det kan vara oskäligt att entreprenören inte erhåller ersättning är om entreprenören under utförandet uppmärksammat behov av ett brådskande ÄTA-arbete som inte kan avvakta till dess att skriftlighetskravet uppfyllts. Ett annat exempel kan vara om det i och för sig är ostridigt att beställaren har beställt ett ÄTA-arbete, dock inte skriftligen. 3. ORGANISATION 3.4) Parterna kan välja om entreprenören ska ha underrättelseskyldighet angående störningar och i så fall till vem underrättelse ska skickas samt hur den ska förmedlas. Underrättelse kan t.ex. ske genom utskick i hyresgästers postlådor, eller genom anslag i trapphus. 3.6) Enligt arbetsmiljölagen har beställaren, i egenskap av byggherre, ansvar för byggarbetsmiljön när denne låter utföra bygg- och anläggningsarbeten. Ansvaret för byggarbetsmiljön är straffsanktionerat och en byggherre kan dömas till böter eller fängelse vid brott mot arbetsmiljölagen. Om det finns en självständig uppdragstagare som i byggherrens ställe ansvarar för planering och projektering och/eller utförandet av hela byggprojektet kan byggherren överlåta sitt arbetsmiljöansvar för planering och projektering, för utförandet av arbetet eller för hela projektet (det vill säga planering och projektering samt utförande) på uppdragstagaren genom ett skriftligt avtal. Den mest tydliga situationen då ansvaret kan överlåtas är vid generalentreprenader med utförandeformen totalentreprenad. Kontraktet är utformat på ett sådant sätt att parterna kan avtala att beställaren i egenskap av byggherre överlåter ansvaret för arbetsmiljön till entreprenören. Det är viktigt att överlåtelsen av arbetsmiljöansvaret motsvarar entreprenörens uppdrag vad gäller planering/projektering och utförande. Om entreprenörens uppdrag, trots att detta kontrakt är avsett för totalentreprenader, endast omfattar utförande av vad beställaren projekterat bör endast arbetsmiljöansvaret avseende utförandet vara föremål för överlåtelse. Annars kommer sannolikt arbetsmiljöansvaret för planering/projektering kvarstå på beställaren oavsett vad parterna överenskommit i kontraktet. Om beställ-
aren har kvar arbetsmiljöansvaret för planering och projektering åligger det bland annat beställaren att utse ByggArbetsmiljöSamordnare för Planering och projektering (BAS-P). Under förutsättning att den som utsetts är certifierad BAS-P är det i så fall denne som i första hand är ansvarig för att arbetsmiljölagens regler följs vid planeringen/projekteringen av entreprenaden. Överlåts arbetsmiljöansvaret ansvarar entreprenören för att det utses en BAS-U och/eller BAS-P, se punkt 3.7. Observera att vid så kallade delade entreprenader kan beställaren komma att ansvara för byggarbetsmiljön oavsett vad parterna i kontraktet angett om överlåtelse av sådant ansvar. Detta eftersom en entreprenör i en delad entreprenad ofta saknar sådant självständigt ansvar för utförandet som krävs för övertagande av arbetsmiljöansvar.
det entreprenören att visa detta. Huvudregeln i ABT 06 är en garantitid om fem år. Längden på garantitiden kan dock påverka omfattningen av kontraktssumman varför parterna kan överväga att avtala om annan garantitid. Regler för vilka fel som entreprenören ansvarar för under garantitiden och därefter finns under punkten sju i kontraktet och samt i ABT 06, bland annat i kap. 7 § 11 ABT 06. 5. ANSVAR 5.1) Regler om omfattningen av entreprenörens ansvar för skada finns bland annat i 5 kap. ABT 06. Av kontraktet framgår därutöver att entreprenören ansvarar för all beställarens skada som är en följd av fel eller av att entreprenören varit vårdslös.
3.7) Som framgått av punkten 3.6 kan en beställare i egenskap av byggherre i vissa fall överlåta arbetsmiljöansvaret för bygg- och anläggningsarbeten till en entreprenör. Om förutsättningarna för överlåtelse av arbetsmiljöansvaret inte är uppfyllda ansvarar dock beställaren för arbetsmiljön oavsett vad parterna överenskommit. Ansvaret för byggarbetsmiljön omfattar bland annat en skyldighet att utse certifierade ByggArbetsmiljöSamordnare för Planering och projektering (BAS-P) samt för Utförande (BAS-U). Om sådana utsetts är det dessa som i första hand blir ansvariga för att arbetsmiljöreglerna följs. Byggherren eller entreprenören (om arbetsmiljöansvaret överlåtits) är i så fall sekundärt ansvarig.
5.2) Det förekommer att hyresgäster begär nedsättning av hyra till följd av entreprenader. Detta är normalt sett inte något som entreprenören svarar för eftersom det ligger i sakens natur att en entreprenad på en befintlig byggnad kommer att störa hyresgäster i olika utsträckning. Under vissa omständigheter får dock entreprenören svara för skada som beställaren lider till följd av störningar och avbrott i uthyrningsverksamheten. Utöver situationer då entreprenören varit vårdslös eller då störning/avbrott är en följd av ett fel i entreprenaden svarar entreprenören enligt kontraktet för skada till följd av alla störningar/avbrott som inte är en naturlig följd av uppdragets karaktär och som entreprenören rimligen kunnat undvika.
4. TIDER 4.3) Omfattningen av det förseningsvite som parterna ska avtala påverkas av hur viktigt det är för beställaren att entreprenaden är färdigställd vid en bestämd tidpunkt. Vitesbeloppet bör anges i kronor och inte i procent. Vid fast pris kan 0,5 procent av kontraktssumman, exklusive moms, vara utgångspunkt för ett rimligt vitesbelopp. Vid mindre omfattande entreprenader bör dock parterna överväga en högre procentsats för att dröjsmålsvitet inte ska förlora sin funktion att motverka dröjsmål med entreprenadarbetena. Till exempel kan en kontraktssumma om 100 000 kronor motivera ett vitesbelopp om åtminstone 1 000 kronor per vecka, det vill säga en procent. Observera att det avtalade vitet utesluter ersättning för faktisk skada med anledning av dröjsmål. Om den faktiska skadan överskrider eller är mindre än det avtalade vitet är det ändå vitet som gäller.
6. EKONOMI 6.1) I kontraktet kan parterna välja mellan ersättningsformen fast pris och löpande räkning avseende kontraktsarbetena. För ovana beställare kan det vara en fördel att avtala om fast pris för att få bättre ekonomisk förutsebarhet. Det bör uppmärksammas att fast pris är det belopp som beställaren har att utge för kontraktsarbetena, dvs. för det ursprungliga uppdraget, vilket i huvudsak framgår under punkten två i kontraktet. Arbete som tillkommer därutöver utgör ÄTA-arbete och ska ersättas särskilt.
4.4) Även om entreprenaden färdigställts i rätt tid kan entreprenören bli skyldig att betala dröjsmålsvite. Detta om entreprenören efter att entreprenaden godkänts vid slutbesiktning dröjer med att avstäda och avetablera. 4.5) Under garantitiden har entreprenören ett ansvar att avhjälpa de fel som framträder. Om entreprenören anser att han inte är ansvarig för ett påtalat fel åligger
6.2) Om parterna inte avtalat om fast pris avseende kontraktsarbetena kan de istället avtala om löpande räkning med fasta timarvoden. Parterna kan även avtala att ersättning till löpande räkning ska gälla för ÄTA-arbeten. Detta oavsett om kontraktsarbetena ska ersättas till fast pris eller löpande räkning. Då vet parterna på förhand vad som gäller avseende ersättningen för ÄTA-arbetena. Parterna kan alltid vid senare tillfälle enas om annan ersättning för ÄTAarbete varvid den nya överenskommelsen i så fall gäller istället. Observera dock att den som påstår att parterna har gjort en annan överenskommelse om ersättning för ÄTA-arbeten än den som framgår av kontraktet har att visa att sådan överenskommelse träffats. Därför bör ändringar som parterna kommer överens om efter att kontraktet upprättats dokumenteras skriftligen.
Timarvodet kan variera beroende på vilken typ av arbete som avses, till exempel murning, bygg, el, VVS och så vidare. På entreprenörens anställdas timarvode utgår inget påslag för entreprenörarvode. På underentreprenörernas arbete och på material och varor finns möjlighet att avtala om påslag för entreprenörarvode.
ska därför täcka entreprenörens samtliga kostnader för till exempel arbetsledning, avgifter enligt lag till företagarorganisationer, utredning och projektering, vinst, räntor, centraladministration och så vidare, samt eventuellt för hjälpmedel beroende på vad parterna avtalat om detta i punkt 6.2.
Parterna kan välja att entreprenören även ska har rätt till ersättning för hjälpmedel till självkostnad utan påslag för entreprenörarvode. Hjälpmedel är enligt ABT 06 ”anordningar som erfordras för entreprenadens utförande samt transporter. Exempel på hjälpmedel är maskiner, redskap, ställningar, bodar, formvirke och instrument.”
6.4) Utgångspunkten är att det ska framgå av kontraktet vad parterna avtalat om ersättning för såväl kontrakts- som ÄTA-arbeten.
6.3) Entreprenören har vid ersättning enligt löpande räkning inte rätt till ersättning från beställaren för utförda arbeten utöver vad som framgår av punkten 6.2. Timarvoden och påslag för entreprenörarvode
Om parterna inte har avtalat vad som ska gälla vid ersättning för ÄTA-arbeten ska ersättning utgå enlig följande:  Om parterna har avtalat om ersättning till löpande räkning för kontraktsarbeten ska vad som avtalats tillämpas även gälla för ÄTA-arbeten om parterna inte träffar annan överenskommelse.
 Om parterna har avtalat om ersättning till fast pris för kontraktsarbetena ska ersättning för ÄTA-arbeten utgå till självkostnadspris med påslag för entreprenörarvode om parterna inte träffar annan överenskommelse. Ersättning för ÄTA-arbete till självkostnad med påslag för entreprenörarvode ska utgå även när parterna har avtalat om ersättning till löpande räkning för kontrakts- och/eller ÄTA-arbeten men avtalet inte går att tillämpa på aktuellt ÄTA-arbete. Om parterna till exempel endast har avtalat om timarvoden för bygg, el och VVS-arbeten och det blir aktuellt med ett ÄTA-arbete för markschakt ska ersättning för markschakten utgå till självkostnadspris med tillägg för entreprenörarvode om parterna inte träffar annan överenskommelse. 6.6) Parterna kan utforma villkoren för ersättning på
annat sätt än vad som framgår av kontraktet eller göra tillägg till och/eller ändringar av kontraktets villkor för ersättning. Om parterna till exempel vill avtala om löpande räkning med en yttersta gräns för maximal ersättning till entreprenören gör parterna lämpligen det här. Använd i så fall begreppet ”takpris”. Uttryck som ”budgetpris” eller ”ca-pris” riskerar att inte få någon relevans vid tillämpningen av vad beställaren ska utge i ersättning till entreprenören. 6.7) Parterna kan välja mellan a conto-betalningar mot faktura eller full betalning efter godkänd slutbesiktning. Om parterna väljer a conto-betalning mot faktura kan det i många fall vara bra att upprätta en prestationsbaserad betalningsplan där parterna anger vilka arbeten som ska vara utförda vid varje tillfälle då fakturering ska ske. Sådan betalningsplan bör i så fall biläggas som kontraktshandling i punkt 2.3. I vissa situationer bör en oerfaren beställare kontrol-
lera med tekniskt sakkunnig så att betalningsplanen inte är ”framtung”, det vill säga att entreprenören får lyfta större belopp vid vissa prestationer än vad som egentligen är utfört. 6.10) Utöver vad beställaren har rätt att innehålla med anledning av fel i entreprenaden, punkterna 6.8–6.9, har beställaren rätt att innehålla ersättning till säkerhet för andra fordringar, exmepelvis dröjsmålsvite. Vet beställaren till exempel att entreprenören är i dröjsmål med färdigställandet har beställaren alltså rätt att innehålla ersättning till säkerhet för sådan dröjsmålsfordran. 7. BESIKTNING OCH FEL 7.2-7.3) Slutbesiktning och godkännande av entreprenaden har stor betydelse för vissa bestämmelser avseende entreprenaden. Detta bland annat för vilka fel beställaren kan göra gällande mot entreprenören, när garantitiden börjar löpa med mera. Parterna kan välja om de själva önskar verkställa slutbesiktning av entreprenaden eller om de önskar att besiktningen ska verkställas av besiktningsman. Om parterna avtalat att de själva gemensamt ska verkställa besiktning kan part trots detta begära att en besiktningsman ska besiktiga entreprenaden och svara för felbedömning och godkännande. Om besiktning ska genomföras av besiktningsman sker de enligt de regler för besiktning som finns i ABT 06. Som huvudregel är det i så fall beställaren som ska utse och svara för kostnaden för besiktningsmannen. 7.4) Entreprenörens ansvar för fel följer regleringen i ABT 06, se framförallt kap. 7 § 11 ABT 06. Efter garantitidens utgång svarar entreprenören endast för de fel som är väsentliga och som har sin grund i vårdslöshet från entreprenören (kap. 5 § 6 ABT 06). 8. ÖVRIGT 8.1) Med allmän domstol menas tingsrätt. Underskrift Tänk på att den som undertecknar kontraktet ska ha behörighet att skriva på med bindande verkan för parten, det vill säga vara behörig firmatecknare. En person kan även vara behörig om denne har fått fullmakt att teckna kontraktet från behörig firmatecknare. Vid osäkerhet bör motpartens behörighet kontrolleras. Bolagsverket har uppgifter om firmatecknare. Det bör vid undertecknandet framgå i vilken egenskap man undertecknar kontraktet, som firmatecknare, när det gäller juridisk person, eller som ombud. AVSLUTANDE KOMMENTARER Som redogjorts för i kontraktet och i denna handledning utgör ABT 06 kontraktshandling och bestämmelserna i ABT 06 gäller därför också mellan parterna. Nedan redogörs för vissa av dessa bestäm-
melser jämte därtill knutna frågor som parterna bör uppmärksamma särskilt. Bestämmelserna framgår inte av kontraktet. Försäkring Av kap. 5 § 23 ABT 06 följer att entreprenören ska ha allrisk- och ansvarsförsäkring av viss omfattning. Försäkringsbolagens entreprenadförsäkringar motsvarar normalt den omfattning som krävs enligt ABT 06 men detta kan parterna kontrollera med försäkringsbolaget. Av kap. 5 § 23 ABT 06 följer vidare att entreprenören ska tillställa beställaren bevis om att överenskomna försäkringar finns. Om entreprenören underlåter detta och rättelse inte sker får beställaren på entreprenörens bekostnad själv teckna försäkring. Vid entreprenader på befintliga flerbostadshus kan det även vara viktigt att ha ett särskilt allriskskydd för area utanför själva entreprenaden, för den så kallade befintliga egendomen och för tredje mans egendom. Vid exempelvis renovering av badrum utgör badrummet entreprenaden och resterande del av huset utgör den befintliga egendomen och hyresgästens egendom utgör tredje mans egendom. För den befintliga egendomen och för tredje mans egendom kan beställaren få skydd genom en så kallad ROT-försäkring (reparations- ombyggnads- och tillbyggnadsförsäkring). Det finns dock inget krav på ROT-försäkring enligt kap. 5 § 23 ABT 06. ROT-försäkring är trots det vanligt förekommande i försäkringsbolagens sedvanliga allriskförsäkringar vid entreprenader. Då både förekomst av och omfattning av ROT-försäkringar varierar bör parterna kontrollera detta med aktuella försäkringsbolag och eventuellt ange särskilt i avtalet att det ska finnas ROT-försäkring samt vilken omfattning den i så fall ska ha. Preskription Av kap. 6 § 19 ABT 06 följer att entreprenörens fordringar avseende entreprenaden som huvudregel preskriberas efter sex månader från godkännandet av entreprenaden. Preskription innebär i detta sammanhang att rätten till ersättning för en fordran upphör.
Sid 1 (4)
ENTREPRENADKONTRAKT FÖR ENTREPRENADER AV BEGRÄNSAD OMFATTNING Mellan beställare och entreprenör är följande kontrakt upprättat:
1. PARTER 1.1 Beställare
Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller.
c/o: E-post:
Ombud för Beställare 1.2 Entreprenör Namn:
Adress: c/o: E-post: Ombud för Entreprenör 2. OMFATTNING
Kontraktsarbeten 2.1 Fastighetsbeteckning
s i V Gatuadress
Telefonnummer: Personnr/orgnr:
Nyckel/portkod
2.2 Entreprenören åtar sig att på totalentreprenad utföra följande arbete:
2.3 Entreprenören åtar sig att utföra arbete åt beställaren i enlighet med följande kontraktshandlingar. Vid motstridighet mellan kontraktshandlingarna gäller de inte enligt rangordning enligt nedan. 1. Detta kontrakt 2. 3. 4. 5. 6. 7.
bilaga 1, daterad den bilaga 2, daterad den bilaga 3, daterad den bilaga 4, daterad den bilaga 5, daterad den bilaga 6, daterad den
2.4 För entreprenaden gäller även ABT 06 (Allmänna Bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads- anläggnings- och installationsentreprenader). Om bestämmelse i ABT 06 står i strid med uppgift i annan kontraktshandling gäller uppgiften i den andra kontraktshandlingen. 2.5 Som referensobjekt för entreprenaden gäller:
2.6 Arbetena ska överensstämma med referensobjektet på följande sätt:
Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 300, upprättat 2013. Eftertryck förbjuds.
Sid 2 (4)
Ändrings-, Tilläggs- och Avgående arbeten (ÄTA-arbeten)
2.7 Om beställaren efter avtalets ingående kräver viss funktion eller teknisk lösning eller om entreprenören av annan orsak föranleds arbete som är att likställa med ÄTA-arbete och som entreprenören anser berättigar till ersättning utöver kontraktssumman ska entreprenören utan dröjsmål och senast innan projekteringen av ÄTA-arbetet skriftligen underrätta beställaren om detta. Beställaren ska då lämna besked om beställaren önskar få arbetet utfört.
2.8 Om entreprenören utför arbetet utan att ha underrättat och erhållit beställning från beställaren enligt punkt 2.7 har entreprenören inte rätt till ersättning utöver kontraktssumman, om inte sådan påföljd skulle vara oskälig. 3. ORGANISATION Underentreprenörer
3.1 Entreprenören äger endast rätt att för uppdraget anlita underentreprenörer som beställaren på förhand har godkänt. F-skatt
3.2 Entreprenören ska till beställaren överlämna bevis på registrering av F-skatt. Av fakturor från entreprenören ska framgå att entreprenören är registrerad för F-skatt.
Identifikation 3.3
Varje person som är anställd av entreprenören, underentreprenörer eller leverantörer och som uppehåller sig på arbetsplatsen ska bära synlig bricka med uppgift om bärarens namn och arbetsgivare. Personen ska även ha giltig legitimation tillgänglig, t.ex. körkort eller ID-kort eller pass. Beställaren har rätt till ersättning från entreprenören vid varje tillfälle som någon av angivna personer bryter mot vad som föreskrivits i denna punkt. Ersättning ska utgå med 500 kr per person och dag.
Åtgärder för hyresgäst
3.4 Under entreprenadtiden ska entreprenören i god tid informera beställaren hyresgästen
om förhållanden som kan komma att störa hyresgästerna, dvs. typ av störning och hur länge störningen kan antas pågå. Underrättelsen ska ske på följande sätt:
3.5 Om entreprenören förlorar nyckel som denna erhållit till följd av uppdragets utförande svarar entreprenören för all skada och följdskada med anledning därav. Överlåtelse av arbetsmiljöansvar 3.6
I egenskap av byggherre överlåter beställaren avseende denna entreprenad, i enlighet med 3 kap. 7 c § arbetsmiljölagen, till entreprenören de uppgifter som avses i 3 kap. 6 § arbetsmiljölagen och i de anslutande föreskrifterna. Överlåtelsen innebär att entreprenören, inom ramen för detta entreprenadkontrakt, ansvarar för arbetsmiljön avseende planering och projektering utförande Byggherren garanterar att entreprenören inom ramen för entreprenadkontraktet har den självständighet som krävs för övertagande av arbetsmiljöansvaret. Entreprenören garanterar att entreprenören har nödvändig kompetens för att inom ramen för entreprenadkontraktet överta byggherrens arbetsmiljöansvar.
BAS-P för entreprenad är BAS-U för entreprenad är
Tidplan 4.1 Entreprenören ska senast den
överlämna tidplan till beställaren.
Tidplan 4.2 Entreprenaden ska vara färdigställd och tillgänglig för slutbesiktning senast den 4.3 Om entreprenaden inte är färdigställd senast vid avtalad tidpunkt ska entreprenören utge vite till beställaren med kronor per påbörjad vecka varmed entreprenaden försenas. Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 300, upprättat 2013. Eftertryck förbjuds.
Sid 3 (4)
4.4 Entreprenören ska ha väl avstädat det område som berörs av entreprenaden och avetablerat senast entreprenaden godkänts vid slutbesiktning. Om så inte har skett ska entreprenören utge vite med vecka till dess avstädning och avetablering fullgjorts. Garantitid m.m.
dagar efter att kronor per påbörjad
4.5 Garantitid för entreprenaden är 5 år år
4.6 Om entreprenören erhållit en längre garantitid för material eller vara gäller denna längre garantitid även mellan entreprenören och beställaren.
4.7 I den mån entreprenören erhållit material- och varugarantier för entreprenaden ska entreprenören antingen tillse att garantierna ställs ut till beställaren eller så ska entreprenören överlåta garantierna till beställaren. Entreprenören ska sedan översända garantierna till beställaren innan slutbesiktning 5. ANSVAR
5.1 Entreprenören ska ersätta beställaren för all skada som är en följd av ett fel för vilket entreprenören ansvarar eller om entreprenören varit vårdslös.
5.2 Entreprenören är, utöver vad som följer av punkt 5.1, ersättningsskyldig för all beställarens skada med anledning av avbrott eller störning i beställarens uthyrningsverksamhet om beställaren kan visa att entreprenören inom ramen för uppdraget rimligen borde ha kunnat utföra entreprenaden på sätt att sådant avbrott eller sådan störning kunnat undvikas. 6. EKONOMI
Kontraktsarbeten ska ersättas till ett fast pris om
Kontraktsarbeten ska ersättas till löpande räkning enligt nedanstående villkor.
kronor, exklusive moms.
ÄTA-arbeten ska ersättas till löpande räkning enligt nedanstående villkor. - Arvode om
kronor per timma exkl. moms, för entreprenörens anställda avseende arbeten med . I timarvodet ingår inget entreprenörarvode.
- Arvode om
- Självkostnad för material och varor med påslag om %. - Arvode om kronor per timma exkl. moms, för underentreprenör med entreprenörarvode om - Arvode om med entreprenörarvode om - Arvode om med entreprenörarvode om - Arvode om med entreprenörarvode om
%. kronor per timma exkl. moms, för underentreprenör %. kronor per timma exkl. moms, för underentreprenör %. kronor per timma exkl. moms, för underentreprenör %.
Självkostnad för hjälpmedel utan påslag för entreprenörarvode. 6.3 Vid ersättning enligt löpande räkning har entreprenören inte rätt till någon ytterligare ersättning utöver vad som framgår ovan i punkt 6.2. 6.4 I den mån entreprenören har rätt till ersättning för ÄTA-arbete och ersättning för sådant arbete inte har reglerats i punkt 6.2 ska, om parterna inte särskilt överenskommer om annat, ersättning utgå i första hand enligt vad som avtalats avseende kontraktsarbeten med ersättningsformen löpande räkning, i andra hand enligt självkostnadsprincipen jämte entreprenörarvode. 6.5 Vid ersättning enligt löpande räkning ska entreprenören löpande tillse att beställaren erhåller verifikationer för material och varor samt tidrapporter avseende anställda och underentreprenörers arbete. . Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 300, upprättat 2013. Eftertryck förbjuds.
ENTREPRENADKONTRAKT FÖR ENTREPRENADER AV BEGRÄNSAD OMFATTNING
Mellan beställare och entreprenör är följande kontrakt upprättat:
6.6 Annan överenskommelse avseende ersättning:
Tidpunkt för betalning 6.7
Beställaren är skyldig att mot faktura betala a conto för utfört arbete inklusive moms. Faktura ska betalas inom 30 dagar efter mottagandet. Hela kontraktssumman ska betalas efter att entreprenaden godkänts vid slutbesiktning.
Innehållande av betalning
6.8 Vid betalningar mot faktura har beställaren rätt att innehålla 10 % av fakturerat belopp till säkerhet för avhjälpande av eventuella framtida fel i entreprenaden. Beloppet får innehållas till dess entreprenaden godkänts vid slutbesiktning. 6.9 Efter att entreprenaden godkänts får beställaren innehålla betryggande belopp motsvarande beställarens kostnader för att låta avhjälpa fel i entreprenaden som noterats vid besiktning. Ersättning får innehållas till dess att felen avhjälpts eller reglering skett på annat sätt. 6.10 Utöver vad som framgår ovan och av kontraktshandlingarna i övrigt har beställaren rätt att under entreprenadtiden och efter det att entreprenaden godkänts vid slutbesiktning innehålla skäligt belopp avseende krav på viten, skadestånd och annan fordran i anledning av kontraktet. 7. BESIKTNING OCH FEL
7.1 När entreprenaden är färdigställd och tillgänglig för slutbesiktning ska entreprenören anmäla detta till beställaren. 7.2
Efter att entreprenören anmält att entreprenaden är färdigställd ska parterna tillsammans göra en slutbesiktning av entreprenaden. Vid slutbesiktningen ska parterna i protokoll anteckna de fel som föreligger och som ska avhjälpas av entreprenören. Parterna ska även anteckna om beställaren godkänner entreprenaden. Beställaren ska godkänna entreprenaden om det inte föreligger fel alls eller om det endast finns fel av mindre betydelse och av begränsad omfattning. Om någon av parterna begär det ska – istället för vad som gäller enligt 1 st - slutbesiktning verkställas av besiktningsman enligt föreskrifter i ABT 06.
Efter att entreprenören anmält att entreprenaden är färdigställd ska slutbesiktning verkställas av besiktningsman enligt föreskrifter i ABT 06.
7.4 Efter att entreprenaden har godkänts enligt punkt 7.2 eller 7.3 har beställaren – utöver de fel som antecknats i besiktningsutlåtandet endast rätt att göra gällande fel enligt vad som framgår av ABT 06. 8. ÖVRIGT
8.1 Tvister med anledning av detta kontrakt ska avgöras vid allmän domstol. 8.2 Särskilda bestämmelser:
Detta kontrakt har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. Ort/datum: Ort/datum: Beställarens namn: Namnteckning (firmatecknare/ombud):
Entreprenörens namn: Firmatecknare Namnteckning (firmatecknare/ombud):
Ombud enligt fullmakt
Entreprenörens namnförtydligande:
Upplysning Observera att det krävs att samtliga handlingar som definierar entreprenörens uppdrag anges i kontraktet för att dessa ska utgöra del av kontraktet. Se i övrigt handledningen till detta kontrakt i vilken redogörs för innebörden av kontraktets klausuler samt vad parterna bör överväga vid tecknandet av kontraktet. Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 300, upprättat 2013. Eftertryck förbjuds.
FastighetsĂ¤garna GFR, juni 2013. Foto: Sofia Sabel
Utdelningsadress: Box 16132, 103 23 Stockholm BesĂśksadress: Drottninggatan 33, Stockholm Telefon: 08-613 57 00 Fax: 08-613 57 01 E-post: info@fastighetsagarna.se
Handledning entreprenad
plusutbildning