Source: http://docplayer.fi/18997711-Urakkaohjelma-siuntion-kunta-tekninen-toimisto-krouvintie-1-02580-siuntio-sunnanvikin-alueen-katujen-ja-kunnallistekniikan-rakentamisurakka.html
Timestamp: 2018-04-20 10:39:06+00:00
Document Index: 22619946

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

URAKKAOHJELMA. Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA - PDF
URAKKAOHJELMA. Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA
Download "URAKKAOHJELMA. Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA"
1 s. 1/12 Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA TEKNLTK 536/
2 s. 2/12 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Rakennuttaja Tilaaja Rakennuskohde 4 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS Urakkamuoto Maksuperuste Urakkasuhteet 4 3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakkarajat Urakkaan kuulumattomat työt ja hankinnat Sivuvelvollisuudet Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet Muut sivuvelvollisuudet Työmaapalvelut Työmaan johtovelvollisuudet 6 4. TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA Toteutusta ja yhteistoimintaa koskevat ohjeet Työaika 6 5. RAKENNUTTAJAN TOIMENPITEET Luvat ja tarkastusmaksut Suunnitelmien toimittaminen Rakennustyön suorittamista koskevat rajoitukset 7 6. LAATU JA YMPÄRISTÖ Urakoitsijan laadunvalvonta Ympäristön suojelu ja kestävä kehitys Vaihtoehtoiset tuotteet 7 7. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT Sopimusasiakirjat Määrälaskenta Sopimusasiakirjojen julkisuus 8 8. URAKKA-AIKA Suoritusaika Töiden aloitus Töiden valmistuminen Välitavoitteet Viivästyssakko 9 9. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET Urakoitsijan vakuudet Rakennusajan vakuus Takuuaika ja takuuajan vakuus Tilaajan vakuudet Vakuutukset Rakennuskohteen vakuuttaminen TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 9
3 s. 3/ Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko Ennakko Hintasidonnaisuudet Laskujen maksuaika Muutostyöt ORGANISAATIOT Tilaajan organisaatio/edustajat Urakoitsijan organisaatio/edustajat Urakoitsijan henkilöstö koskevat muut määräykset YHTEISET TOIMITUKSET Katselmukset Työmaakokoukset Työmaapäiväkirja Vastaanottotarkastus Takuutarkastus LAADUNVARMISTUS Tilaajan laadunvarmistus Urakoitsijan laadunvarmistus RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin Ongelmajätteet Työvoimamääräykset 12
4 s. 4/12 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja Rakennuttajana on Siuntion kunnan tekninen toimisto, Krouvintie 1, Siuntio. 1.2 Tilaaja Rakennuttajien edustajana toimii rakennusmestari Magnus Malmberg. Sopimusasioissa tekninen johtaja Catharina Lindström. 1.3 Rakennuskohde Urakan kohteena on Sunnavikin yrityskylän asemakaava-alueen katujen, vesihuollon, katuvalaistuksen (sisältäen vain jalustan ja kaapeloinnin) sekä jätevedenpumppaamoiden rakentaminen. Urakka on jaettu kolmeen osaan: alueisiin A, B ja C. Alueiden välinen urakkajako käy ilmi tarjouspyynnöstä. 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 2.1 Urakkamuoto Urakka on kokonaisurakka, jossa urakoitsija toimii lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Urakoitsija vastaa työmaan johtovelvollisuuksista ja työmaapalveluista. Rakennustöiden tulee olla kokonaisuudessaan valmiit mennessä, ellei urakkaneuvotteluissa muuta sovita. 2.2 Maksuperuste Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvä kokonaishinta. Yksikköhinnoin suoritettavista muutos- ja lisätöistä aiheutuneet kustannukset maksetaan sovittujen yksikköhintojen ja todella suoritettujen työmäärien mukaan. Muutos- ja lisätöistä sovitaan erikseen ennen muutostöiden aloittamista. Urakoitsijan on annettava muutos- ja lisätöistä kirjallinen tarjous. 2.3 Urakkasuhteet Urakoitsija voi antaa osan töistä tilaajan hyväksymille aliurakoitsijoille. Urakoitsijan aliurakoitsija voi antaa tilaajan ja urakoitsijan kanssa erikseen sopien töitä omille aliurakoitsijoilleen. Urakoitsija on velvollinen informoimaan aliurakoitsijoita tästä sopimusmääräyksestä. 3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 3.1 Pääsuoritusvelvollisuus Rakennustyö käsittää Sunnavikin yrityskylän asemakaava-alueen ao. osan (1-3) kunnallistekniikan ja teiden rakentamisen vaatimat työt tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti suunnitelmapiirustuksien osoittamassa laajuudessa. Rakennuttajan suorittama määrälaskenta on ohjeellinen, eivätkä määrät sido rakennuttajaa Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakka käsittää urakkaan kuuluvien katujen, vesihuollon, katuvalaistuksen (sisältäen jalustan ja kaapeloinnin) sekä jätevedenpumppaamoiden rakentamisen. Kaikki työselostuksissa mainitut työt kuuluvat urakkaan. Urakoitsijalle kuuluu urakka-aikana työmaalle saapuvien putki- ja kaivokuormien purku. Urakoitsija on vastuussa kaikista työmaalla olevista materiaaleista. Materiaalin vahingonvaara siirtyy urakoitsijalle materiaalin luovutuksen yhteydessä. Urakoitsija on myös velvollinen huolehtimaan kaapelikelojen palautuksesta materiaalitoimittajan kanssa.
5 s. 5/12 Urakassa käytettävien kiviainesten hankkiminen kuuluu urakoitsijalle. Kaikista mittauksista huolehtii urakoitsija. Urakoitsija on vastuussa työmaalla kadonneista rajamerkeistä ja on velvollinen mittauttamaan ne paikoilleen ennen urakan valmistumista Urakkarajat Urakoitsija on velvollinen tutustumaan rakennuspaikkaan paikan päällä Urakkaan kuulumattomat työt ja hankinnat Nurmetusta varten ei rakenneta kasvualustaa. Urakkaan sisältyvä katuvalaistus tarkoittaa vain kaapelointia sekä valaisimien jalustojen pystyttämistä. Sähkö-, tele- ja konetekniset järjestelmät eivät kuulu urakkaan. 3.2 Sivuvelvollisuudet Noudatetaan YSE 2 :n mukaisia ehtoja Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet Noudatetaan YSE 2, kohta 1 mukaisia määräyksiä Muut sivuvelvollisuudet Urakoitsijan on liitettävä tarjoukseensa seuraavat tilaajavastuulain (1233/2006) mukaiset seuraavat selvitykset. Selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintärekisteriin työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin kaupparekisteriote todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista Tietojen/todistusten täytyy olla korkeintaan 3kk vanhoja tarjousten jättöpäivästä laskien. Selvitykseksi hyväksytään myös muu kuin viranomaisen antama todistus/selvitys, jos sen on antanut yleisesti luotettavana pidetty muu arvioija tai tietojen ylläpitäjä (kuten esim. Henkilö- ja Yritysarviointi SETI Oy tai - verkkopalvelu). Jos urakoitsija on ulkomainen yritys, yrityksen on toimitettava vastaavat tiedot yrityksen sijoittautumismaan lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla. Selvitysten on oltava suomen kielellä. Veroja ja eläkemaksuja koskevat todistukset on toimitettava 6 kuukauden välein. Maksujen laiminlyöminen on urakkasopimuksen purkuperuste. Mikäli urakoitsijan omistuspohjassa tai ylimmässä johdossa tapahtuu sopimuksen voimassaoloaikana muutoksia, on urakoitsija velvollinen ilmoittamaan niistä tilaajalle kirjallisesti. Tilaajan niin vaatiessa urakoitsija on tällöin velvollinen esittämään uudet tilaajavastuulain mukaiset selvitykset. Urakoitsijan tulee vaadittaessa esittää tilaajalle mahdollisten aliurakoitsijoiden vastaavat tilaajavastuulain mukaiset selvitykset. Urakoitsijan on vaadittava selvityksiä omia aliurakoitaan koskevissa tarjouspyynnöissä. Mikäli urakoitsija laiminlyö nämä velvoitteet,
6 s. 6/12 tilaajalla on oikeus purkaa urakkasopimus. Mikäli urakassa käytetään ulkomaista työvoimaa, urakoitsijan on ennen työn aloittamista ilmoitettava lähettävän yrityksen Suomessa oleva liikepaikka tai ilmoitettava lähetetyistä työntekijöistä annetun lain (1146/1999) 4a :n mukainen edustaja Suomessa. Työtä ei saa aloittaa ennen em. tietojen antamista. Jos edustaja vaihtuu, on urakoitsijan ilmoitettava uudesta edustajasta välittömästi tilaajalle. Mikäli em. tietoja ei ole annettu, urakoitsija vakuuttaa urakkasopimuksen allekirjoituksella sen, ettei lähetettyjä työntekijöitä käytetä. Urakoitsijan on muutoinkin huolehdittava, että ulkomaisen työvoiman osalta noudatetaan lähetetyistä työntekijöistä annetun lain (1146/1999) ja ulkomaalaislain (301/2004) säännöksiä kaikilta osin. Urakoitsijan on vaadittaessa esitettävä tilaajalle em. lakien tarkoittamia selvityksiä esimerkiksi oleskeluluvista. 3.3 Työmaapalvelut Noudatetaan YSE 3 :n mukaisia ehtoja. Urakoitsija vastaa itse tarvitsemistaan työmaapalveluista 3.4 Työmaan johtovelvollisuudet Noudatetaan YSE 4 :n mukaisia ehtoja. Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Pääurakoitsija nimeää urakkaan vastaavan työnjohtajan. Työnjohtajalla pitää olla vähintään teknikkotason koulutus. Pääurakoitsija nimeää työmaan työturvallisuudesta vastaavan henkilön sekä sähkötyönjohtajan. 4. TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 4.1 Toteutusta ja yhteistoimintaa koskevat ohjeet 4.2 Työaika Urakoitsijan on huolehdittava eri töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisesta. Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon työturvallisuuden vaatimukset. Suunnitelma työmaa-alueen järjestelyistä sekä muut työturvallisuuden varmistamiseksi tarvittavat ennakkosuunnitelmat on toimitettava rakennuttajalle kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta. Urakoitsijan on laadittava kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta työaikataulu, jonka tilaaja hyväksyy. Aikatauluun merkitään työvaiheet viikoittain. Näin laadittu aikataulu hyväksytään yhteisesti velvoittavaksi aikatauluksi. Aikataulun toteutumista seurataan työmaakokouksissa. Urakoitsija on velvollinen noudattamaan sovittua aikataulua. Muutoksia työaikatauluun voidaan tehdä vain yhteisesti sopimalla työmaakokouksessa. 5. RAKENNUTTAJAN TOIMENPITEET 5.1 Luvat ja tarkastusmaksut Työhön ei tarvita rakennuslupaa. Mahdolliset katuluvat kuuluvat urakoitsijan hankittaviksi. Urakoitsija vastaa muista työsuoritukseen liittyvien lupien hankkimisesta. Urakoitsija hankkii kustannuksellaan muut viranomaisten ja tarkastavien laitosten vaatimat luvat, tarkastukset ja mittaukset. 5.2 Suunnitelmien toimittaminen
7 s. 7/12 Urakoitsija hankkii ja kustantaa itselleen työmaatarpeisiinsa piirustusten kopiosarjat sekä toimittaa tarvittaessa aliurakka- ja hankintatarjouspyyntöihin tarvitsemiensa piirustusten kopiosarjat. Aliurakka- ja hankintatarjouspyyntöihin tarvitsemiensa piirustusten kopiosarjat kustantaa urakoitsija. 5.3 Rakennustyön suorittamista koskevat rajoitukset Kaikenlainen häiritsevää melua aiheuttava työ on alueella kielletty arkisin klo sekä pyhäpäivisin kokonaisuudessaan. 6. LAATU JA YMPÄRISTÖ 6.1 Urakoitsijan laadunvalvonta Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoiden työnjohdon osaamista ja työsuoritusta. Työvaiheiden oikeaan ajoitukseen ja työsuoritusten laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Urakoitsijan on myös valvottava hankintojensa ja aliurakoitsijoidensa rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. Urakoitsija toimittaa ennen työn alkua työkohteesta laadunvarmistussuunnitelman. 6.2 Ympäristön suojelu ja kestävä kehitys Urakoitsijan tulee omassa työssään minimoida työmaan haitalliset ympäristövaikutukset. Urakoitsijan tulee laatia työmaan työmaa/ympäristösuunnitelma ja hyväksyttää se tilaajalla ennen rakennustöiden aloittamista. Urakoitsijan tulee noudattaa tilaajien antamia ympäristöohjeita. 6.3 Vaihtoehtoiset tuotteet Urakoitsija voi halutessaan käyttää asiakirjoissa mainittujen rakennustuotteiden asemasta muita saman laatuisia tuotteita. Urakoitsijan on hankittava vaihdolle etukäteen rakennuttajan hyväksyminen. 7. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 7.1 Sopimusasiakirjat Noudatetaan YSE 13 :n mukaisia ehtoja. Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys: Kaupalliset asiakirjat: a) urakkasopimus b) urakkaneuvottelupöytäkirja c) rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 d) tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset e) urakkaohjelma liitteineen ja sopimuskohtaiset urakkaehdot f) tarjous liitteineen, hinnoiteltu määrä- ja yksikköluettelot Tekniset asiakirjat: g) työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset h) työkohtaiset sopimuspiirustukset i) yleinen työselostus j) yleiset laatuvaatimukset ja selostukset k) tilaajien urakoitsijalle tiedoksi antamat toiminta- ja muut ohjeet
8 s. 8/12 Lisäksi työssä noudatetaan Suomen lakeja, asetuksia ja määräyksiä sekä yleisesti hyväksyttyjä normeja, ohjeita ja järjestyssääntöjä. Urakoitsijan on tutustuttava työkohteeseen YSE 32 mukaisesti ennen tarjouksen antamista. Urakoitsijan on ilmoitettava suunnitelmissa havaitsemistaan epäkohdista ennen töiden aloittamista tai viimeistään YSE 32 tarkoittamassa kohtuullisessa ajassa. 7.2 Määrälaskenta Tarjouksissa esiintyvät määrälaskentaluettelot ovat ohjeellisia, eivätkä määrät eivät sido tilaajia. 7.3 Sopimusasiakirjojen julkisuus Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten asiakirjojen julkisuutta koskevia ja kuntalain säännöksiä. Rakennuttaja lähettää hankintalain mukaisesti kaikille tarjoajille päätösotteen sekä valitusosoituksen. Kaikki tarjous- ja sopimusasiakirjat ovat julkisia urakkasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Mikäli urakoitsija katsoo, että joku osa tarjousta on liikesalaisuuden luonteinen ja sellaisena salassa pidettävä, tulee tästä erikseen mainita tarjouksessa, jolloin tarjousta, huomioon ottaen lain määräykset, voidaan harkinnan mukaan tältä osin käsitellä sopimuksen allekirjoituksen jälkeenkin salaisena. 8. URAKKA-AIKA 8.1 Suoritusaika Noudatetaan YSE 17 :n mukaisia ehtoja Töiden aloitus Työt aloitetaan välittömästi sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Poikkeavasta menettelystä voidaan sopia urakkaneuvottelussa. Urakoitsijalla on oikeus aloittaa työt heti kun tilaaja on antanut aloittamiseen luvan (poikkeus YSE 17 ). Tilaajan ja urakoitsijan yhteinen aloituskokous tai alkukatselmus pidetään ennen töiden aloittamista. (Urakoitsija ehdottaa kokouksen ajankohdan) Töiden valmistuminen Urakan on oltava valmiina viimeistään , ellei muusta sovita urakkaneuvotteluissa. Työhön liittyvät tarkastuspöytäkirjat ja tarkemittaustulokset on toimitettava tilaajille viikkoa ennen vastaanottotarkastusta. Urakka katsotaan valmistuneeksi vasta, kun työn loppudokumentit on hyväksytty tilaajan toimesta oikeellisiksi ja kaikki urakkaan liittyvät työt on tehty valmiiksi. Mikäli työt valmistuvat ennen urakkasopimuksen mukaista määräaikaa voi rakennuttaja ottaa työt vastaan, mutta mitään hyvityskorvausta ei suoriteta täysin valmiiseen kuntoon, voi rakennuttaja ottaa työt vastaan, mutta mitään hyvityskorvausta ei suoriteta Välitavoitteet Urakassa ei ole välitavoitteita. 8.2 Viivästyssakko Viivästyssakko on 0,1 prosenttia. Muilta osin noudatetaan YSE 18 :n mukaisia ehtoja. 9. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET
9 s. 9/ Urakoitsijan vakuudet Rakennusajan vakuus Rakennusajan vakuus on YSE 1998 mukainen Takuuaika ja takuuajan vakuus Takuuaika alkaa urakkasuorituksen työkohteen valmistumisesta ja jatkuu 24 kuukauden ajan. Takuuajan vakuus on YSE 1998 mukainen. Urakoitsija on vastuussa takuuaikana havaittujen puutteiden ja vikojen korjaamisesta sekä niiden aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta YSE:n mukaisesti. Takuuajan jälkeen urakoitsijan vastuu on YSE:n mukainen. Takuuaikana tilaajalla on lisäksi oikeus, käyttötilanteen tai käyttöturvallisuuden niin vaatiessa ilman kirjallista ennakkohuomautusta korjata tai korjauttaa kolmannella osapuolella takuun piiriin kuuluva työ urakoitsijan laskuun ellei urakoitsija pysty riittävän nopeasti korjaamaan vikaa. Takuuajan jälkeen urakoitsijan vastuu on YSE:n mukainen. 9.2 Tilaajan vakuudet Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta. 9.3 Vakuutukset Noudatetaan YSE 38 :n mukaisia ehtoja Rakennuskohteen vakuuttaminen Urakoitsijan tulee ottaa rakennuskohteelle YSE 38 :n mukaiset vakuutukset. Vakuutuksen voimassaolotodistus tulee toimittaa rakennuttajalle ennen varsinaisten rakennustöiden aloittamista. Edellä olevan lisäksi tulee työmaalla toimivalla urakoitsijalla olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus (YSE 38 ). Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan siitä, että myös sen aliurakoitsijoilla on voimassa oleva ao. työtä koskeva toiminnan vastuuvakuutus. 10. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 10.1 Urakkahinnan maksaminen Noudatetaan YSE 40 :n mukaisia ehtoja Maksuerätaulukko Urakkasopimukseen / tilaukseen laaditaan urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko, joka laaditaan erikseen jokaiselle tilaajalle. Tilaajat hyväksyvät maksuerätaulukot. Maksuerät urakoitsija veloittaa suoraan kyseisiltä tilaajilta. Ensimmäisen maksuerän suuruus on enintään 5 % verottomasta urakkasummasta. Maksuerä maksetaan urakoitsijalle, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, työntekijävakuutus on otettu, urakkasopimuksen mukainen vakuus on luovutettu päätilaajalle ja työt on aloitettu. Viimeinen maksuerä on vähintään 10 % urakkahinnasta. Maksuerä maksetaan, kun rakennustyö on hyväksytty vastaanotetuksi, vastaanottotarkastuspöytäkirja hyväksytty, vastaanottotarkastuksessa todetut virheet ja puutteet on poistettu, takuuajan vakuudet on luovutettu päätilaajalle, taloudellinen loppuselvitys pidetty ja loppudokumentit toimitettu. Sellaista jälkilaskutusta, josta ei ole etukäteen sovittu ei hyväksytä.
10 s. 10/ Ennakko Ennakkomaksua ei suoriteta Hintasidonnaisuudet Urakkahintaa ei sidota indeksiin Laskujen maksuaika Laskujen maksuaika on 21 vrk siitä kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija Muutostyöt Suunnittelijoilta saadut lisäselvitykset ja ohjeet ovat rakennuttajaa sitovia vain, mikäli rakennuttaja on ne kirjallisesti vahvistanut urakoitsijalle. Urakoitsija on velvollinen tarvittaessa tekemään myös yksikköhintaluettelossa mainitsemattomia muutostöitä. Ellei näistä töistä voida sopia muuta hintaa, voi urakoitsija lisätä omakustannushintaan 12 prosentin yleiskustannuslisän, jonka lisäksi näistä töistä ei rakennuttajalle saa aiheutua muita kustannuksia. Arvonlisävero lisätään näin saatuun hintaan erikseen. Urakoitsijan tulee antaa rakennussuunnitelmien muutoksen vaikutuksesta urakkahintaan yksilöity muutostyötarjous. Tarjoukset tulee numeroida antamisjärjestyksessä. Tarjouksessa urakoitsijan on esitettävä kaikki muutoksesta johtuvat huomautuksensa ja vaatimuksensa. Ellei niitä ole esitetty, katsotaan tarjous annetussa laajuudessa lopulliseksi. Tarjoukseen on merkittävä myös ne piirustukset, joista määrät on laskettu. 11. ORGANISAATIOT 11.1 Tilaajan organisaatio/edustajat Tilaajien toimivaltaisena edustajana toimii rakennusmestari Magnus Malmberg. Sopimusasioista vastaa tekninen johtaja Catharina Lindström. Rakennussuunnitelmien muuttamista koskevia tahdonilmaisuja antamaan ja pienistä ja kiireellisistä muutoksista määräyksiä antamaan on oikeutettu työmaavalvoja rakennusmestari Magnus Malmberg (Siuntion kunta) ja suunnittelija Jari Elo (FCG). Paikallisvalvojana tulee toimimaan rakennusmestari Magnus Malmberg (Siuntion kunta) Urakoitsijan organisaatio/edustajat Noudatetaan YSE 56 :n mukaisia ehtoja. Urakoitsijaa pyydetään tarjouksessaan ilmoittamaan, ketkä ovat tähän työhön ehdotettavat urakoitsijan edustaja ja vastaava työnjohtaja. Vastaavalta työnjohtajalta edellytetään vähintään teknikon koulutusta. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämän työnjohdon Urakoitsijan henkilöstö koskevat muut määräykset Noudatetaan YSE 58 :n mukaisia ehtoja. Urakoitsija ilmoittaa putkiasentajan ja toimittaa todistuksen putkiasentajan muovihitsauskurssista. 12. YHTEISET TOIMITUKSET 12.1 Katselmukset Rakennuttajan luovuttamat työalueet täsmennetään yhteisessä katselmuksessa.
11 s. 11/ Työmaakokoukset Noudatetaan YSE 66 :n mukaisia ehtoja. Työmaakokouksia pidetään noin 3 viikon välein tai tarvittaessa. Urakoitsija järjestää tilan työmaakokousten pitoa varten Työmaapäiväkirja Noudatetaan YSE 75 :n mukaisia ehtoja. Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa Vastaanottotarkastus Noudatetaan YSE 71 :n mukaisia ehtoja. Ennen urakkasuorituksen luovuttamista pidetään vastaanottotarkastus. Urakka otetaan vastaan, kun vaaditut tarkemittaukset on toimitettu tilaajalle (vähintään viikkoa ennen vastaanottotarkastusta) ja mahdolliset puutteet ja virheet on korjattu Takuutarkastus Noudatetaan YSE 74 :n mukaisia ehtoja. Takuuajan puolivälissä pidetään tilaajan pyynnöstä välitarkastus. Välitarkastukseen nähden noudatetaan soveltuvin osin takuutarkastuksesta annettuja määräyksiä. 13. LAADUNVARMISTUS 13.1 Tilaajan laadunvarmistus Noudatetaan YSE 9 :n mukaisia ehtoja. Kiviainesmateriaaleista otetaan näytteitä tarvittaessa. Näytteet ottaa tilaajan edustaja ja tilaaja tutkii näytteet. Jakavan kerroksen materiaalin on oltava sora- tai kalliomursketta. Tilaaja tulee suorittamaan urakan aikana laadunvalvontaa. Tilaajan suorittamat kokeet ja mittaukset eivät vähennä urakoitsijan vastuuta urakasta eivätkä korvaa urakoitsijan laadunvalvontaa Urakoitsijan laadunvarmistus Noudatetaan YSE 10 :n mukaisia ehtoja. Laadunvarmistus tehdään Infra RYL 2006 mukaisesti. Urakoitsijan on toimitettava urakassa käytettävistä kiviaineksista rakeisuuskäyrät vähintään yksi näyte jokaiselta alkavalta 5000 t erältä. Urakoitsijan tulee tarjouksessaan osoittaa kuinka hän varmistaa suorituksensa laadun. 14. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN Noudatetaan YSE 92 :n mukaisia ehtoja. Riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivät voi keskenään sopia ratkaistaan Suomen lain mukaan Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa (poikkeus YSE 92 ). 15. MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 15.1 Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin Noudatetaan YSE 53 :n mukaisia ehtoja.
12 s. 12/12 Omistusoikeus urakka-alueelta irrotettaviin urakkasuorituksessa tarpeettomiin aineksiin kuuluu urakoitsijalle lukuun ottamatta seuraavia materiaaleja: 15.2 Ongelmajätteet alku- ja lopputäyttömateriaaleiksi soveltuvat maankaivumateriaalit murskaukseen soveltuvat kivet Noudatetaan YSE 53 :n kohtaa Työvoimamääräykset Urakoitsijan tulee antaa työvoimastaan tilaajalle ilmoitus. Urakoitsijan on otettava huomioon myös urakkaohjelman kodan 3.2 työvoimaan liittyvät määräykset. Siuntiossa Catharina Lindström tekninen johtaja Siuntion kunta