Source: http://docplayer.fi/18148312-Louheen-murskaus-poikkitien-yritysalueella.html
Timestamp: 2018-06-18 01:01:21+00:00
Document Index: 12362763

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

LOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA - PDF
Download "LOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA"
1 1 (15) LOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA URAKKAOHJELMA Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41, Järvenpää Vaihde (09)
2 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Rakennuttaja ja tilaaja Rakennuskohde Tutustuminen rakennuspaikkaan URAKKAMUOTO JA SUORITUSVELVOLLISUUDEN LAAJUUS Urakkamuoto Maksuperuste Urakkasuhteet URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Tarkennuksia urakkarajoihin Urakkaan kuulumattomat työt ja hankinnat Sivuvelvollisuudet Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet Muut sivuvelvollisuudet Työmaan johtovelvollisuudet TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT Sopimusasiakirjat Määrälaskenta URAKKA-AIKA Suoritusaika Töiden aloitus Töiden valmistuminen Viivästyminen Viivästyssakko (poikkeus YSE 18 ) VAKUUDET, VAKUUTUKSET JA MUUTA VASTUUT Urakoitsijan vakuudet Rakennusajan vakuus Takuuaika ja takuuajan vakuus Tilaajan vakuudet Vakuutukset Rakennuskohteen vakuuttaminen Muut vastuut Sakon perusteena oleva toiminnallinen poikkeama... 10
3 3 (15) 8. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Urakkahinnan maksaminen Mittausluettelo Ennakko Hintasidonnaisuudet Laskujen maksuaika ja viivästyskorko Muutos- ja lisätyöt ORGANISAATIOT Tilaajan organisaatio/ edustajat Urakoitsijan organisaatio/ edustajat Suunnittelijan laadunvalvonta YHTEISET TOIMITUKSET Katselmukset Työmaakokoukset Työmaapäiväkirja Vastaanottotarkastus Takuutarkastus RAKENNUTTAJAN JA URAKOITSIJAN TOIMENPITEET Luvat Suunnitelmien toimittaminen LAATU JA YMPÄRISTÖ Tilaajan laadunvarmistus Urakoitsijan laadunvarmistus Laatusuunnitelma Urakoitsijan laadunvalvonta Ympäristönsuojelu Työturvallisuus RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN MUUT SOPIMUSASIAT/ ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin Ongelmajätteet Työvoimamääräykset Ilmoitukset lääninverovirastolle Tarjousasiakirjojen julkisuus... 15
4 4 (15) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja Rakennuttajana on Järvenpään kaupunki/ Tekninen palvelukeskus. Osoite Seutulantie JÄRVENPÄÄ Yhteyshenkilö Nimetään myöhemmin 1.2. Rakennuskohde Rakennuskohteena sijaitsee Järvenpään kaupungissa Poikkitien / Pohjoisväylän risteysalueen eteläpuolella Tutustuminen rakennuspaikkaan Tilaaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan ja sitä ympäröiviin rakenteisiin ennen tarjouksen antamista. 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVELVOLLISUUDEN LAAJUUS 2.1. Urakkamuoto Urakkamuoto on kokonaisurakka. Urakoitsija on YSE:n tarkoittama pääurakoitsija ja lainsäädännön tarkoittama päätoteuttaja, jolle kuuluvat YSE 1-4 mukaiset velvollisuudet Maksuperuste Urakka on yksikköhintaurakka. Maksuperuste on toteutuneiden työmäärien sekä yksikköhintaluettelon mukaisen yksikköhinnanperusteella määräytyvä urakkahinta Urakkasuhteet Urakoitsija voi antaa osan töistä tilaajan hyväksymille aliurakoitsijoille.
5 5 (15) 3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 3.1. Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Rakennustyö käsittää pääsääntöisesti asiakirjapapereissa, suunnitelmissa ja liitteissä esitetyt työt ja hankinnat. Pääurakoitsija vastaa yleisten sopimusehtojen mukaan käyttämiensä alihankkijoiden työsuorituksista kuten omistaan. Kaikki aputyöt ja yleiset työmaavelvoitteet (ks. YSE 1998, 3 ) kuuluvat pääurakoitsijalle. Urakkaan kuuluvat mm. seuraavien töiden ja hankintojen suoritus: kaikkien maa-ainesten ottoluvan sekä meluselvityksen mukaisten mittausten suorittaminen kaikkien maa-ainesten ottoluvan sekä meluselvityksen mukaisten suojausten rakentaminen, ylläpito ja purkaminen louheen rikotus louheen siirto ja murskaus sekä murskeen siirto varastokasalle (lajikkeittain) Murskelajikkeiden CE-hyväksyntään liittyvät työt ja kustannukset Kaikki rakennuskohteen materiaali- ym. hankinnat kuuluvat urakoitsijalle Tarkennuksia urakkarajoihin Yhteydenpito valvovaan viranomaiseen Urakkaan kuuluu kaikkien maa-ainesten ottoluvan sekä meluselvityksen mukaisten katselmusten koolle kutsumine ja järjestäminen (tilaaja osallistuu katselmuksiin) Murskaus Urakassa tehtävän murskeen tulee täyttää yleisen kaupallisen kiviaineksen sekä CEmerkinnän mukaiset vaatimukset. Lopputuotteille (murske) CE- hyväksynnän hakee urakoitsija. Kaikki CE- merkintään liittyvät kustannukset kuuluvat urakkaan ja ne on sisällytettävä yksikköhintoihin. Työnjohto Työmaalla tulee olla työnjohtaja paikalla työn suorittamisen aikana. Toiminnan järjestely Toiminnan järjestelyissä tulee ottaa huomioon, että alue sijaitsee vilkkaasti liikennöityjen teiden varrella. Tilaaja teettää samanaikaisesti Poikkitien vaiheiden 3 ja 3b urakoita sekä Ristinummen VH- linjan rakentamista. Urakoitsijan liikenne ei saa aiheuttaa haittaa alueen muille toimijoille. Suojaustoimenpiteet tulee tehdä ympäristölupahakemuksen mukaisesti.
6 6 (15) Massaseuranta Kaikissa murskeen siirtämiseen käytettävissä koneissa pitää olla tulostavat vaakalaitteet. Jos vaakalaitteita ei ole käytettävissä tai ne eivät toimi, on murskeen siirto työ keskeytettävä. Urakkaan kuuluu massaseurantataulukon laadinta ja tarkistaminen kerran viikossa tilaajan edustajan kanssa. Taulukon liitteeksi kerätään kerran viikossa siirrettyjen massojen vaakatositteet kohteittain. Taulukosta pitää selvitä, murskattu määrä lajeittain, ajetut murskemäärät kohteittain / lajeittain. Mikäli massaseurantataulukko ei ole sovittuna ajankohtana ajantasaisesti laadittu (liitteineen), seuraa urakoitsijalle 1000 sakko / tarkastuskerta. Sakko kirjataan päiväkirjaan ja työmaakokouspöytäkirjaan. Ylläpito Työmaa-alueen ja työmaan käyttämien teiden kulku- ja kuljetusreittien, rakenteiden, tilapäisten liikennejärjestelyiden, yms. hoito ja kunnossapito kuuluvat urakoitsijan suoritusvelvollisuuteen. Ympäristöstä huolehtiminen Urakoitsijan on huolehdittava riittävästä pölynsidonnasta. Murskauslaitteistot on varustettava pölynsidontalaitteilla. Toiminta on keskeytettävä, mikäli pölynsidontalaitteet eivät toimi. Työaika Melua aiheuttavia toimintoja saa harjoittaa maanantaista perjantaihin, rikotusta klo ja murskausta klo välisenä aikana. Luvat ja katselmukset Urakoitsija hankkii kustannuksellaan kaikki työsuorituksessa tarvittavat luvat ja niiden ehdoissa mainitut seurantatoimenpiteet. Urakoitsija vastaa kaikista työsuorituksensa vaatimista katselmuksista. Työalue Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 450 metrin päässä. etelässä. Alueen pohjoispuolella kulkee Pohjoisväylä ja Poikkitie ja itäpuolella Lahden moottoritie sekä oikorata. Tilaaja on teettänyt alueen meluselvityksen, joka on liitetty tarjouspyyntöaineistoon. Edellä mainitut kiinteistöt/ väylät ja niiden mahdollinen suojaaminen tulee huomioida työnsuunnittelussa ja hinnoittelussa.
7 7 (15) Urakkaan kuulumattomat työt ja hankinnat - Tilaaja on hankkinut maa-ainesten ottoluvan 3.2. Sivuvelvollisuudet Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet Tarjouspyynnön mukaisesti Muut sivuvelvollisuudet Urakoitsijan tulee laatia ainakin seuraavat työsuunnitelmat, jotka on luovutettava rakennuttajan hyväksyttäväksi ennen kyseisen vaiheen aloittamista: työmaan yleisaikataulu (YSE 5 ) tilapäisten liikennejärjestelyjen suunnitelmat työmaan yleis- ja työvaihesuunnitelma, työaluesuunnitelma louhintatyöhön liittyvät suunnitelmat Kulkuluvat Pääurakoitsijan (päätoteuttajan) on huolehdittava siitä, että jokaisella rakennustyömaalla työskentelevällä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. Tunnisteesta on käytävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja. Työntekijän tunnisteessa tulee olla työnantajan nimi ja veronumero. Jokaisen urakoitsijan on toimitettava ennen työvaiheen aloittamista päätoteuttajalle omien ja alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet ja syntymäajat työmaalla tarvittavien kulkulupien myöntämiseksi ja oikeellisuuden seuraamiseksi 3.3. Työmaan johtovelvollisuudet Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana sekä vastaa kohteen työmaapalveluista. 4. TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Urakassa ei ole tilaajan hankintoja. 5. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 5.1. Sopimusasiakirjat Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys (YSE 13 ) on seuraava: Kaupalliset asiakirjat
8 8 (15) Urakkasopimus YSE RT Selonottoneuvottelupöytäkirja Yleiset sopimusehdot YSE 1998 Tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset Urakkarajapiirustus Turvallisuusasiakirja Tarjous liitteineen Rakennusosa- ja hankenimikkeistö, määrämittausohje, Infra RYL 2015 Tekniset asiakirjat Asemapiirustus Järvenpään kaupunki, maa-ainesten ottolupa ja aloituslupa, kalliokiviainesten otto, Poikkitien yritysalue Meluselvitys yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset Infra RYL 2010 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, osa 1, Väylät ja alueet Määrälaskenta Tilaaja ei ole suorittanut määrälaskentaa. 6. URAKKA-AIKA 6.1. Suoritusaika Töiden aloitus Urakoitsijalla on oikeus aloittaa työt, kun urakkasopimus on allekirjoitettu ja maaainesten ottoluvan ja meluselvityksen mukaiset toimenpiteet tehty tai, kun tilaaja on antanut aloittamiseen luvan Töiden valmistuminen Urakan on oltava valmiina viimeistään Mikäli työkohteen työt valmistuvat ennen sopimuksen mukaista ajankohtaa, tilaaja voi ottaa kohteen vastaan, mutta tästä ei suoriteta erillistä hyvitystä Viivästyminen Mikäli rakennuttaja toteaa työn suorituksen viivästyvän urakoitsijasta johtuvista syistä toteutusaikatauluun nähden, on urakoitsijan lisättävä kalustoa, työvoimaa ja työnjohtoa sekä tehtävä työtä poikkeavina työaikoina (mm. viikonlopputyötä tai vuoro-, ilta- ja yötyötä) ilman eri korvausta niin, että toteutusaikataulussa pysytään.
9 9 (15) 6.2. Viivästyssakko (poikkeus YSE 18 ) Viivästyssakko on kultakin työpäivältä, jonka urakka myöhästyy urakkasopimuksessa mainitusta valmistumisesta ja/tai välitavoitteesta 0,1 % arvonlisäverottomasta lopullisesta urakkahinnasta. Viivästyssakko lasketaan urakan valmistumisen osalta enintään 50 työpäivältä ja välitavoitteineen enintään 75 työpäivältä. 7. VAKUUDET, VAKUUTUKSET JA MUUTA VASTUUT 7.1. Urakoitsijan vakuudet Rakennusajan vakuus Rakennusajan vakuus on 10 % arvonlisäverottomasta vertailuhinnasta (YSE 36 ). Vakuuden tulee olla voimassa kolme (3) kk yli urakan valmistumisajan. Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle heti, kun työntulos on kokonaisuudessaan otettu vastaan, kun vastaanottotarkastuspöytäkirja on allekirjoitettu, kun takuuajan vakuus on asetettu, kun mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle henkilölle, jolle rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen sekä kun rakennuttajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen vakuus niiden selvittämiseksi ja suorittamiseksi on asetettu Takuuaika ja takuuajan vakuus Takuuaika on kaksi vuotta (YSE 29 ). Takuuajan vakuus on 2 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta (YSE 36 ). Takuuajan vakuuden tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta takuuajan päättymisen jälkeen ja lisäksi niin kauan, että takuuajan työt on hyväksyttävästi suoritettu. Takuun nojalla korjatulle tai uusituille rakenteille, -laitteille ja / tai -osille annetaan yhden (1) vuoden lisätakuu Tilaajan vakuudet Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta. (poikkeus YSE 37 ) 7.3. Vakuutukset Rakennuskohteen vakuuttaminen Urakoitsijan tulee ottaa rakennuskohteelle YSE 38 mukainen vahinkovakuutus, jonka tulee kattaa tilaajan hankinnat. Urakoitsijalla tulee olla louhintavastuuvakuutus suuruudeltaan 1,0 M. Urakoitsijan vastuuvakuutuksen tulee kattaa mahdolliset rakennuttajan tai kolmannen osapuolen omaisuudelle räjäytystöistä aihetuvat vahingot. Jokaisella työmaalla toimivalla urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus.
10 10 (15) Muut vastuut Sakon perusteena oleva toiminnallinen poikkeama 1. Liikenteenhoitoon, työnaikaisista liikennejärjestelyistä tiedottamiseen tai työturvallisuuteen liittyvät vakavat puutteet tai laiminlyönnit mm. - tieliikennekeskukseen tehtävän ilmoituksen laiminlyönti - toiminta ilman tai vastoin liikenteenohjaussuunnitelmaa/ ELY-keskuksen lupaa - hyväksyttyä varoitusvaatetusta ei käytetä - räjäytystyöt tehdään suunnitelmien tai ohjeiden vastaisesti - suoritettavaan työhön nähden riittämätön pätevyys - tien pintakunto puutteellinen 2. Urakkasopimuksessa sovittujen asioiden laiminlyönti, maa-ainesten ottoluvan vaatimusten /toimenpiteiden laiminlyönti, jollei sopimusta pureta. 3. Liikenteenhoitoon, työnaikaisista liikennejärjestelyistä tiedottamiseen tai työturvallisuuteen liittyvät muut laiminlyönnit. 4. Aloituskokouksessa todetun urakoitsijan tai hänen valitsemansa urakoitsijan laatiman laatusuunnitelman vastainen toiminta ja ympäristöasioihin liittyvät laiminlyönnit. Sopimuskohtaiset samasta laiminlyönnistä annettavat sakot 1. kerta euroa 2. kerta euroa 3. kerta euroa
11 11 (15) 8. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 8.1. Urakkahinnan maksaminen Mittausluettelo Maksuerät määräytyvät kuukausittain toteutuneiden työmäärien mukaisesti. Toteutuneista työmääristä laaditaan mittausluettelo, joka perustuu urakoitsijan mittauksiin ja yhteisesti tarkastettuun määrälaskentaan Ennakko Ennakkomaksua ei suoriteta Hintasidonnaisuudet Urakkahintaa ei sidota indeksiin Laskujen maksuaika ja viivästyskorko Laskujen maksuaika on 30 vrk (Poikkeus YSE 41) siitä kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. Tilaajan nimeämä valvoja toteaa, milloin maksuerän perusteena oleva työvaihe on tehty. Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija Muutos- ja lisätyöt Kaikista muutos- ja lisätöistä sekä niissä sovellettavista hinnoista / yksikköhinnoista on kirjallisesti sovittava tilaajan kanssa ennen kyseiseen työhön ryhtymistä. Tilaajalla on oikeus suorittaa muutos- ja lisätöitä muulla urakoitsijalla tai tehdä ne itse. Urakoitsijan tulee tarjousta laatiessaan sisällyttää kysyttyihin yksikköhintoihin kaikki ne kustannukset, jotka valmis työtulos edellyttää. 9. ORGANISAATIOT 9.1. Tilaajan organisaatio/ edustajat Tilaajan, Järvenpään kaupungin toimivaltainen edustaja ilmoitetaan myöhemmin. Muut tilaajan edustajat nimetään myöhemmin ja toimivaltuudet määritellään erikseen Urakoitsijan organisaatio/ edustajat Urakoitsijaa pyydetään tarjouksessaan ilmoittamaan ketkä ovat tähän työhön ehdotettavat urakoitsijan edustaja ja vastaava työnjohtaja (YSE 56 ). Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämän työnjohdon.
12 12 (15) 9.3. Suunnittelijan laadunvalvonta Valvontaa tekevät tilaajan organisaation lisäksi suunnittelijat. He suorittavat laatimiensa suunnitelmien toteuttamisen yleisvalvontaa sekä suunnitelmia täydentävien ja täsmentävien ohjeiden antamista. Heillä ei ole oikeutta määrätä tai sopia muutoksista urakkaan. 10. YHTEISET TOIMITUKSET Katselmukset Rakennuspaikalla pidetään aloituskatselmus, jossa rakennusalue luovutetaan urakoitsijan käyttöön työn toteutusta varten Työmaakokoukset Työmaakokouksia pidetään erikseen sovittavina ajankohtina n. 1 kk välein. Työmaakokouksien puheenjohtajana ja sihteerinä toimivat tilaajan edustajat. Urakoitsijan tulee toimittaa tilaajalle 2 vuorokautta ennen työmaakokousta työmaakokousraportti, jossa on mm. seuraavat urakan edistymistä kuvaavat asiat: työmaan vahvuus laskutus, valmiusaste (%) lisä- ja muutostyöt aikataulutilanne aliurakoitsijat, uusien hyväksyttäminen laatumittausten edistyminen, laatupoikkeamat ja suoritetut/ suoritettavat korjaustoimenpiteet ympäristöasiat työsuojelu; pidetyt työsuojelutarkastukset, MVR- mittaus työnaikaisen liikenteen hoito kolmansia osapuolia koskevat asiat Työmaapäiväkirja Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa (YSE 75 ), jonka valvoja ja urakoitsija allekirjoittavat Vastaanottotarkastus Vastaanottotarkastus YSE:n mukaisesti Takuutarkastus Takuutarkastus pidetään YSE 74 :n mukaisesti.
13 13 (15) 11. RAKENNUTTAJAN JA URAKOITSIJAN TOIMENPITEET Luvat Rakennuttaja hankkii rakennuskohteen rakentamista varten tarvittavat luvat. Kaikkien muiden työsuoritukseen liittyvien lupien hankkimisesta huolehtii urakoitsija kustannuksellaan Suunnitelmien toimittaminen Rakennuttaja toimittaa urakoitsijalle korvauksetta työmaatarpeisiin (3 sarjaa) kopioita laadituttamistaan teknisistä asiakirjoista yhteisesti sovitun aikataulun mukaisesti. Aliurakka- ja hankintatarjouspyyntöihin tarvitsemansa kopiosarjat kustantaa urakoitsija samoin kuin mahdolliset lisäsarjat. Urakoitsijan on varattava työsuunnitelmassaan rakennuttajalle kaksi (2) viikkoa aikaa suunnitelmien tarkastamiseen. Laatimiensa suunnitelmien kopiokustannuksista vastaa urakoitsija. 12. LAATU JA YMPÄRISTÖ Tilaajan laadunvarmistus Tilaaja tulee suorittamaan urakan aikana laadunvalvontakokeita. Tilaajan suorittamat laadunvalvontakokeet ja mittaukset eivät vähennä eivätkä korvaa urakoitsijan laadunvalvontaa Urakoitsijan laadunvarmistus Laatusuunnitelma Urakoitsija on laadittava kolmen (3) viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta työmaata koskeva tarkennettu laatusuunnitelma, joka esitetään rakennuttajalle hyväksyttäväksi. Alustavassa laatusuunnitelmassa on esitettävä myös loppudokumentaation alustava sisällysluettelo. Laatusuunnitelmalla tarkoitetaan tälle työlle laadittua yksityiskohtaista suunnitelmaa. Laatusuunnitelma ei saa olla ristiriidassa työkohtaisen työsuunnitelman kanssa, vaan sen tulee olla siitä tarkennettu kuvaus. Laatusuunnitelman tulee sisältää vähintään tekninen työsuunnitelma ja laatu- ja laadunvarmistussuunnitelma. Teknisestä suunnitelmasta on selvittävä mm. seuraavat seikat: työmäärät käytettävät resurssit (materiaalit, kalusto ja työntekijät) työtapa aikataulu työturvallisuus ja ympäristöasiat työvaiheen liittyminen muihin töihin.
14 14 (15) Laatu- ja laadunvarmistussuunnitelmasta on selvittävä mm. seuraavat seikat: laatuvaatimukset koneiden säädöt ja toleranssit mittausmenetelmät mittausten määrät dokumentit vastuuhenkilöt. Rakennuttaja kommentoi urakoitsijan laatusuunnitelman kirjallisesti seitsemän (7) päivän kuluessa sen saamisesta. Hyväksytyksi laatusuunnitelma katsotaan vasta kun siinä on huomioitu rakennuttajan kommentit. Rakennuttajan hyväksymä laatusuunnitelma on töiden aloittamisen ja maksuliikenteen aloittamisen edellytys Urakoitsijan laadunvalvonta Urakoitsijan on valvottava omaa ja mahdollisten aliurakoitsijoiden osaamista ja työsuoritusta. Työvaiheen oikeaan ajoitukseen ja työsuoritusten laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Urakoitsijan on myös valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. Urakoitsijan työnjohdon tulee sitoutua urakka-asiakirjoissa esitettyihin laatutavoitteisiin sekä urakoitsijan omaan laatusuunnitelmaan. Urakoitsijan työnjohdon tulee ensisijaisesti itse korjata, ilman rakennuttajan valvojan kehotusta, työvirheet ja puutteet. Mikäli urakoitsijan työnjohto suhtautuu välinpitämättömästi työvirheisiin ja puutteisiin, antaa rakennuttaja yhden kirjallisen huomautuksen. Mikäli huomautuksesta huolimatta asia ei korjaannu, tulee urakoitsijan vaihtaa suorituksesta vastannut henkilö YSE momentin mukaisesti Ympäristönsuojelu Urakoitsijan tulee omassa työssään minimoida työmaan haitalliset ympäristövaikutukset, esim. ottamalla tuotteita valitessaan huomioon niiden käyttöikä, korjattavuus ja ympäristöystävällisyys. Urakoitsijan on laadittava työmaata koskeva ympäristösuunnitelma kahden (2) viikon kuluessa töiden aloituksesta ja hyväksytettävä se rakennuttajalla. Hyväksytty ympäristönsuojelusuunnitelma tulee liittää laatudokumentaatioon Työturvallisuus Työturvallisuudesta on laadittu erillinen asiakirja, joka on tämän urakkatarjouspyyntöaineiston liitteenä. 13. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN Riita-asiat, joista sopijapuolet eivät voi keskenään sopia, ratkaistaan Suomen lain mukaan Tuusulan käräjäoikeudessa (poikkeus YSE 92 ).
15 15 (15) 14. MUUT SOPIMUSASIAT/ ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin Omistusoikeus urakka-alueelta irrotettuun kiviainekseen (louhe) kuuluu tilaajalle. Louheesta tehtävä murske kuuluu tilaajalle. (poikkeus YSE 53 ) Ongelmajätteet Tilaajalla ei ole tiedossa. Mikäli kohteesta löytyy jotain muuta pilaantunutta maa-ainesta tai ongelmajätettä kuin, mitä asiakirjoissa on mainittu, tulee siitä välittömästi informoida tilaajaa Työvoimamääräykset Urakoitsijan tulee antaa kerran viikossa ilmoitus tilaajalle työvoimastaan ja koneistaan. Ilmoituksen muoto ja sisältö tarkennetaan työn alkaessa Ilmoitukset lääninverovirastolle Tilaaja pidättää itsellään oikeuden ilmoittaa lääninverovirastolle Järvenpään kaupungin kanssa urakkasopimuksen tehneiden urakoitsijoiden ja näiden aliurakoitsijoiden nimet ja urakkakohteet Tarjousasiakirjojen julkisuus Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten asiakirjojen julkisuutta koskevia sekä kuntalain säännöksiä. Mikäli urakoitsija katsoo, että joku osa tarjousta on liikesalaisuuden luonteinen ja sellaisena salassa pidettävä, tulee tästä erikseen mainita tarjouksessa. Tekninen Palvelukeskus Järvenpään kaupunki