Source: http://docplayer.fi/4678191-Sisallysluettelo-aika-keskiviikko-17-8-2011-klo-13-15-14-45-paikka-lahden-kaupungintalo-kaupunginhallituksen-kokoushuone.html
Timestamp: 2018-12-12 10:31:08+00:00
Document Index: 13405639

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Sisällysluettelo. Aika: Keskiviikko klo Paikka: Lahden kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone - PDF
Download "Sisällysluettelo. Aika: Keskiviikko 17.8.2011 klo 13.15 14.45 Paikka: Lahden kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone"
1 PAKETTI KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI Ohjausryhmä 4/2011 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo Paikka: Lahden kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Sisällysluettelo 1. Kokouksen avaus Läsnäolijoiden toteaminen Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen Etelä-Päijänteen verkostolukio Seutuintra Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelman luonnos PAKETTI projektin toimintaraportti ajalta PAKETTI projektin budjetin toteutuminen saakka Tiedoksisaantiasiat PAKETTI projektin budjettimuutos Muut asiat Seuraavat kokoukset Kokouksen päättäminen... 9 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO, PL 50, (Hämeenkatu 9 A), Lahti, p ,
2 KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI Ohjausryhmä Läsnä: Poissa Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta, Lahti, puheenjohtaja Kaupunginjohtaja Osmo Pieski, Orimattila Kaupunginjohtaja Hannu Komonen, Heinola Kunnanjohtaja Juri Nieminen, Asikkala Kunnanjohtaja Päivi Rahkonen, Hollola Hallintojohtaja Merja Olenius, Hartola Kunnanjohtaja Seppo Huldén, Kärkölä Hallintojohtaja Mika Itänen, Nastola Kunnanjohtaja Heikki Jaakkola, Padasjoki Kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoki Sysmä Maakuntajohtaja Jari Parkkonen, Päijät-Hämeen liitto Kehitysjohtaja José Valanta, Lahden kaupunki Projektijohtaja Jaana Simola, Päijät-Hämeen liitto Projektipäällikkö Lauri Kuukasjärvi, Päijät-Hämeen liitto Projektikoordinaattori Maija Väkeväinen, Päijät-Hämeen liitto, sihteeri Kunnanjohtaja Raija Rissanen, Hartola Kunnanjohtaja Anja Brofeldt, Hämeenkoski Kunnanjohtaja Pauli Syyrakki, Nastola Asiantuntijat: ASIAT 4 Etelä-Päijänteen verkostolukio, käynnistämisen suunnittelu ja valmistelu Sivistystoimenjohtaja Juha Leppialho 5 Seutuintra Projektipäällikkö Matti Pohjola, PAKETTI projekti 6 Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelman luonnos Projektisuunnittelija Tapio Ojanen, PAKETTI projekti 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Läsnäolijoiden toteaminen Todettiin läsnäolijat. 2
3 3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen Edellisen kokouksen pöytäkirja on lähetetty ohjausryhmän jäsenille kokouksen jälkeen. Hyväksytään edellisen kokouksen 3/2011 ( ) pöytäkirja. 4. Etelä-Päijänteen verkostolukio Lukiotoiminnan yhteistyön ajatus sisältyy Asikkalan, Padasjoen ja Sysmän kuntien yhteistoimintasuunnitelmaan, joka valmistui kesäkuussa Kunnat tarttuivat ajatukseen ja lähtivät luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden muodostaman ryhmän ohjaama valmistelemaan Etelä-Päijänteen verkostolukiota. Kevään 2011 aikana valmisteltiin raportti Asikkalan, Kuhmoisten, Padasjoen ja Sysmän lukiotoiminnan järjestämisestä. Raportti liitteenä. Etelä Päijänne lukio versio 7.pdf Etelä-Päijänteen verkostolukion kunnat ovat määritelleet tavoitteeksi, että verkostolukio aloittaa toimintansa elokuun alussa Jotta tavoitteeseen päästään, kuntien on toteutettava vaativa ja monipuolinen valmistelu, joka sisältää mm. yhteisen opetuspaletin järjestämisen, työjärjestysten synkronoinnin, yhteisen opettajaresurssin järjestämisen, tietoja viestintätekniikkaan liittyvät asiat sekä henkilöstön kehittämisen. Kunnat ovat päättäneet laatia Etelä-Päijänteen verkostolukion toimeenpanosuunnitelman syyskuu 2011 kesäkuu 2012 välisenä aikana. Päätöksen mukaisesti Asikkalan kunta hakee Päijät-Hämeen liitolta rahoitusta (maakunnan kehittämisraha) toimenpanosuunnitelman laatimisen kustannuksiin. Valmistelutyön keskeisiä tekijöitä ovat rehtoreiden ja sivistystoimen johtajien muodostama työryhmä sekä kuntien nimeämien edustajien muodostama ohjausryhmä. Sivistystoimen maakunnallinen ohjausryhmä on kokouksessaan käsitellyt asian ja merkinnyt sen tiedoksi. Asikkalan / Padasjoen sivistystoimenjohtaja Juha Leppialho esittelee asian. Leppialho.doc 3
4 Kuntajohtajat ovat tyytyväisiä lukioyhteistyön edistymisestä ja suosittelevat maakuntahallitukselle asiaa koskevan hakemuksen hyväksymistä. Ohjausryhmä merkitsee Juha Leppialhon esityksen tiedoksi. 5. Seutuintra Seudullinen intra- ja extranet järjestelmä on valmistelussa ja hankkeeseen ovat sitoutuneet Hollola, Kärkölä, Lahti, Nastola, Orimattila, Padasjoki sekä Päijät-Hämeen liitto. Hanke toteutetaan vuosina ja pilotteina vuonna 2011 aloittavat Hollola ja Orimattila. Muiden kuntien osalta järjestelmä on otettavissa käyttöön vuoden 2011 lopussa. PAKETTI projekti osallistuu hankkeen suunnittelukustannuksiin (enintään ) sekä projektipäällikön palkkakustannuksiin (enintään ). Intra extranet järjestelmän toteuttajaksi valittiin tammikuussa 2011 Innofactor Oyj, jonka tarjouksen pohjalta on tehty järjestelmän määrittely ja tekninen suunnittelu ja aloitettu järjestelmän toteutus. Toimintaympäristö ohjelmistoineen ja laitteineen on asennettu Lahden Tietotekniikan konesaliin (LTT). Kun intra otetaan käyttöön kunnissa, on intraan kirjauduttava erikseen sen sijaan, että käytettäisiin omaa verkon kirjautumista. Intran käyttäjäystävällisyyttä lisäisi merkittävästi seudullinen verkon käyttöönotto sekä seudullinen AD. Nämä eivät sisälly nyt käynnissä olevaan hankkeeseen ja edellyttävät eri päätökset. Asian esittelee projektipäällikkö Matti Pohjola. INTRA EXTRA PAKETTI johtoryhmä.pptx Ohjausryhmä merkitsee tiedokseen projektipäällikkö Matti Pohjolan ajankohtaiskatsauksen, keskustelee asiasta ja päättää mahdollisesti tarvittavista jatkotoimenpiteistä. 4
5 Ohjausryhmä merkitsi projektipäällikkö Matti Pohjolan ajankohtaiskatsauksen tiedokseen. Ohjausryhmä päätti, että seudullisen intra- ja extranetin käyttöönottoa jatketaan ja että päätös myös toteutetaan esitetyllä tavalla. Samalla ohjausryhmä päätti, että hankkeen vuosittaiset kustannukset jaetaan kuntien kesken siten, että painotettu kustannus työasemien ja asukasluvun mukaan suhteutettuna lasketaan suhteessa 40 % / 60 %. Kustannusjakoa koskeva taulukko on liitteenä. Lisäksi ohjausryhmä edellytti, että projekti valmistelee päivitetyn vertailun nykyisiin kustannuksiin sekä esityksen työn jatkokehityksestä. INTRA EXTRA Laskelmat.pdf Ohjausryhmä piti välttämättömänä, että Päijät-Hämeen koulutuskonserni ja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä osallistuvat seudulliseen intra- ja extranet -järjestelmään. Ohjausryhmä pitää tärkeänä myös kuntayhtymien mukana oloa, jolloin saavutettaisiin merkittäviä kustannusvaikutuksia, saavutettaisiin synergiaetua alueen työntekijöiden yhteisistä järjestelmistä sekä tarjottaisiin alueen asukkaille samalla logiikalla toimivat sähköiset palvelut. Kuntayhtymistä mukana on jo Päijät-Hämeen liitto. Kuntayhtymien laskutusperuste tulee määritellä myöhemmin erikseen. 6. Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelman luonnos Maakunnallisen Ilmasto- ja energiaohjelman luonnos valmistuu syyskuun alussa. Maakuntahallitus päättää ohjelmaluonnoksen lähettämisestä lausuntokierrokselle pidettävässä kokouksessaan. Ohjelmassa esitellään Päijät-Hämeelle toimintaperiaatteita ja konkreettisia toimenpiteitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Ohjelman taustalla on maakuntavaltuuston hyväksymä 70 prosentin kasvihuonekaasujen vähennystavoite maakunnalle. Lopullinen Ilmasto- ja energiaohjelma on tarkoitus viedä hyväksyttäväksi joulukuun maakuntavaltuustoon. Projektisuunnittelija Tapio Ojanen esittelee ohjelmaluonnoksen sisältöä. Ojanen PAKETTI Ohry pdf Ohjausryhmä merkitsee tiedokseen projektisuunnittelija Tapio Ojasen esityksen, keskustelee asiasta ja antaa evästyksiä ohjelmaluonnoksen viimeistelyyn. Ohjausryhmä merkitsi tiedokseen projektisuunnittelija Tapio Ojasen esityksen. 5
6 7. PAKETTI projektin toimintaraportti ajalta Liitteenä projektin toimintaraportti ajalta Toimintaraportti_Pak etti_ pdf Ohjausryhmä hyväksyy PAKETTI projektin toimintaraportin ajalta PAKETTI projektin budjetin toteutuminen saakka Projektin budjetin toteutuminen : Budjetti Toteutuma Toteutuma Toteutuma Toteutuma MENOT / Jäljellä Henkilöstökustannukset Ostopalvelut Matkakustannukset Vuokrat Toimistokulut Muut kustannukset Yhteensä Ohjausryhmä merkitsee tiedokseen PAKETTI -projektin budjetin toteutumisen ajalta
7 9. Tiedoksisaantiasiat - Maksatuspäätös ajalta Kustannukset yhteensä ,42 Hyväksytyt kustannukset ,42 Maksatus ,42 Kuntien maksuosuus ,00 - Sopimus FCG, Henkilöstö- ja talouspalvelukeskuksen liikesuunnitelman laatiminen - Seuraava seudullinen rekrytointi-ilmoitus julkaistaan Helsingin Sanomissa Merkitään tiedoksi em. asiat. Merkittiin tiedoksi em. asiat. 10. PAKETTI projektin budjettimuutos Päijät-Hämeen liitto on vahvistanut projektin kirjanpitoon sisältyviksi kokonaiskustannuksiksi ajalle yhteensä enintään euroa, josta vuodelle 2009 ja 2010 on myönnetty yhteensä euroa. Alkuperäisen projektisuunnitelman mukaan projektin kustannusarvio on seuraava: Toteuttajan A projektikirjanpitoon tulevat l kustannukset yhteensä 1. k Henkilöstökustannukset u Ostopalvelut p Matkakustannukset e 4. Kone- ja laitehankinnat r 5. ä Vuokrakustannukset i Rakennukset ja maa-alueet s Toimistokulut e Muut kustannukset s 9. Luontaissuoritukset s ä Kustannukset yhteensä
8 Alkuperäisessä budjetissa varattiin asiantuntijapalveluihin rahoitusta selvitysten laatimiseksi ja toteuttamiseksi. Projektiteknisesti konsultin käyttäminen ei ollut järkevää, vaan selvitysten tekoon palkattiin määräaikaisia projektityöntekijöitä. Projektihenkilöstön palkkaaminen merkitsee kustannusten kohdistumista suunniteltua enemmän henkilöstömenoihin ja edellyttää tältä osin talousarviomuutosta. Rahoittajan kanssa on sovittu, että mahdolliset budjetin sisällä tehtävät kustannuslajien muutokset käsitellään projektin loppuvaiheessa. Henkilöstökustannuksiin siirretään ostopalveluista euroa. Siirto ei vaikuta projektin kokonaiskustannuksiin. Muutettu kustannusarvio: Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset yhteensä 1. Henkilöstökustannukset Ostopalvelut Matkakustannukset Kone- ja laitehankinnat Vuokrakustannukset Rakennukset ja maa-alueet Toimistokulut Muut kustannukset Luontaissuoritukset Kustannukset yhteensä Projektin tulot Nettokustannukset yhteensä Ohjausryhmä esittää Päijät-Hämeen liitolle, että se hyväksyisi esitetyn kustannuslajimuutoksen. 11. Muut asiat Ei ollut muita asioita. 12. Seuraavat kokoukset Perjantai klo Keskiviikko klo Keskiviikko klo Keskiviikko klo
9 13. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Pöytäkirjan vakuudeksi Maija Väkeväinen sihteeri 9
PAKETTI KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI Ohjausryhmä 2/2011 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 13.10 14.45 Paikka: Lahden kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Sisällysluettelo 1.
TOIMINTARAPORTTI 1.1.-30.6.2010
TOIMINTARAPORTTI 1.1.-30.6.2010 Projektikoodi A30676 Projektille on asetettu ohjausryhmä, jonka tehtävänä on seurata, ohjata ja valvoa projektin toimintaa ja rahoituksen käyttöä sekä johtoryhmä, joka ohjaa