Source: https://issuu.com/domlagranja/docs/el_contrato_de_obra_p__blica
Timestamp: 2018-02-22 01:30:00
Document Index: 281593588

Matched Legal Cases: ['artículo 5', 'artículo 8', 'artículo 90', 'artículo 46', 'artículo 48', 'artículo 154', 'artículo 115']

El Contrato de Obra Pública by DOMLaGranja - issuu
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA División de Infraestructura y Regulación Subdivisión Jurídica
DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
•Normativa Aplicable •Concepto de Obra Pública y Contrato de Obra Pública •Procedimientos de Contratación de Obras Públicas •Principales Modalidades de Contratación •Vigencia y Plazo de los Contratos •Principales Garantías •Modificaciones •Estados de Pago •Recepción de Obras y sus consecuencias •Liquidación del Contrato •Multas y sanciones al contratista
César González Cáceres – División de Infraestructura y Regulación
1.- Decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas, que aprobó el “Reglamento para Contratos de Obras Públicas”, en adelante Reglamento de Obras. 2.- Decreto N° 236, de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprobó las “Bases Reglamentarias de Contratación para los Servicios de Vivienda y Urbanización”, en adelante Reglamento SERVIU. 3.- Ley N° 19.886, Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, aplicación supletoria (Art. 3°, letra e).
II.- Concepto de Obra Pública y Contrato de Obra Pública
Obra pública: Cualquier inmueble, propiedad del Estado, construido, reparado o conservado por éste, en forma directa o por encargo de un tercero, cuya finalidad es propender al bien público. N° 14 art. 4° Reglamento de Obras.
Contrato de Obra Pública : Acto mediante el cual un Servicio de la Administración encarga a un tercero la ejecución, reparación o conservación de una obra pública, la cual debe efectuarse conforme a lo que determinen los antecedentes de la adjudicación - N° 15 art. 4 del Reglamento de Obras-.
III.- Procedimientos de Contratación de Obras Públicas
La Regla General es la Licitación Pública, excepcionales que permita el ordenamiento vigente.
Nace del Principio de Libertad Concursal. Emana de la Constitución Política, Art. 19. N° 2. Igualdad ante la Ley N° 21. Libertad de desarrollar cualquier actividad económica. N° 22. No discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica.
El Art. 9° de la ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado dispone que los contratos administrativos se celebrarán previa propuesta pública, en conformidad a la ley. El procedimiento concursal se regirá por los principios de libre concurrencia de los oferentes al llamado administrativo y de igualdad ante las bases que rigen el contrato. La licitación privada procederá, en su caso, previa resolución fundada que así lo disponga, salvo que por la naturaleza de la negociación corresponda acudir al trato directo.
El artículo 5° de la Ley N° 19.886, dispone que la Administración adjudicará los contratos que celebre mediante licitación pública, licitación privada o contratación directa. La licitación pública será obligatoria cuando las contrataciones superen las 1.000 unidades tributarias mensuales, salvo lo dispuesto en el artículo 8° de esta ley.
Excepcionalmente la normativa permite acudir al trato directo o licitación privada: 1.- Art. 8° de la Ley N° 19.886. 2.- Art. 86 del decreto con fuerza de ley N° 850, de 1997, del Ministerio de Obras Públicas, que contiene el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 15.840, Orgánica de esa Secretaría de Estado. 3.- Art. 3°, Reglamento SERVIU. 4.- Art. 8° de la ley 18.695, Ley Orgánica de Municipalidades. 5.- Decreto N° 151, de 2003, del Ministerio de Hacienda.
Art. 6°, Ley de Presupuestos para el Sector Público La propuesta o licitación pública será obligatoria respecto de los proyectos o programas de inversión y de los estudios básicos cuando el monto total de éstos, contenido en el decreto o resolución de identificación, sea superior al equivalente en pesos de 1.000 UTM respecto de los proyectos y programas de inversión, y de 500 UTM en el caso de los estudios básicos, salvo las excepciones por situaciones de emergencia contempladas en la legislación correspondiente. Tratándose de los incluidos en las partidas Ministerio de Obras Públicas y Ministerio de Vivienda y Urbanismo, las referidas cantidades serán de 10.000 unidades tributarias mensuales para los proyectos y programas de inversión y de 3.000 mil de tales unidades en los estudios básicos.
Cuando el monto del respectivo contrato fuere inferior a los señalados en el inciso precedente, la adjudicación será efectuada conforme al procedimiento establecido en el decreto supremo N° 151, de 2003, del Ministerio de Hacienda.
IV.- Principales Modalidades de Contratación.
1.- Contrato a suma alzada: Aquel en que la oferta es a precio fijo por lo que las cantidades de obras se entienden inamovibles, salvo aquellas partidas especificadas en los documentos de licitación cuya cubicación se establezca a serie de precios unitarios, y cuyo valor corresponde a la suma de las partidas fijas y a la de los precios unitarios, si los hubiere.
2.- Contrato a Serie de Precios Unitarios:
Aquel en que la oferta es a serie de precios unitarios fijos aplicados a cubicaciones provisionales de obras establecidas por el Servicio, y cuyo valor total corresponde a la suma de los productos de los referidos precios por dichas cubicaciones. Los precios unitarios se entenderán inamovibles y las cubicaciones se ajustarán a las obras efectivamente realizadas , verificadas por el Servicio, de acuerdo a los documentos de la licitación.
V.- Vigencia y Plazo de los Contratos.
1.- Vigencia: De acuerdo a los artículos 89 del Reglamento de Obras y 45 del SERVIU, el contrato de ejecución de obra pública rige, y por ende se encuentra vigente, desde la fecha en que la resolución o decreto que aprobó la resolución o decreto que aceptó la propuesta o adjudicó el contrato ingrese totalmente tramitado a la oficina de partes respectiva. El artículo 90 del Reglamento de Obras dispone que una vez tramitado por la CGR el decreto o resolución que apruebe un contrato de ejecución de obra pública, sus modificaciones o liquidación, tres transcripciones de ellos deberán ser suscritas ante notario, por el contratista de la obra en señal de aceptación de su contenido, debiendo protocolizarse ante el mismo notario uno de los ejemplares.
El Art. 43 del reglamento SERVIU previene que los contratos a que se refiere se celebrarán, modificarán y liquidarán, conforme al procedimiento establecido en el artículo 46 del decreto N° 355, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, según el cual los contratos para la ejecución de obras del SERVIU, como también sus modificaciones y liquidaciones, se celebrarán suscribiendo el contratista, ante notario, tres transcripciones de las resoluciones pertinentes, debidamente tramitadas, por la Contraloría General de la República, debiendo protocolizarse ante el mismo notario uno de dichos ejemplares.
2.- Plazo: Art. 160, Reglamento de Obras. El plazo que se estipula en el contrato para la ejecución de la obra, se entenderá en días corridos, sin deducción de días lluvias, feriados y festivos y se contará desde el día siguiente de la fecha en que la resolución que lo adjudicó, ingrese tramitada a la oficina de partes…las bases administrativas podrán fijar normas diferentes respecto al cómputo del plazo. Art. 81, Reglamento SERVIU, dispone que el contratista deberá iniciar los trabajos después de la entrega del terreno, en el plazo que indiquen las bases administrativas especiales.
De acuerdo a la regla general del artículo 48 del Código Civil, todos los plazos de días, meses o años se entenderá que han de ser completos; y correrán además hasta la medianoche del último día del plazo.
VI.- Principales Garantías.
• De seriedad de la oferta • De fiel cumplimiento del contrato • Adicional • De correcta ejecución de las obras • Retenciones • Otras.
1.- De seriedad de la oferta. Art 76, letra h), del Reglamento de Obras. Facultativa. 2.- De fiel cumplimiento del contrato. Art. 96, Reglamento de Obras. Art. 50, Reglamento SERVIU. 3.- Garantía Adicional. Art. 98, Reglamento de Obras. Art. 52, Reglamento SERVIU. 4.- De correcta ejecución de las obras. Art. 126, Reglamento SERVIU
5.- Retenciones. Art. 158, Reglamento de Obras. 6.- Otras. De responsabilidad ante terceros. Art 134, Reglamento de Obras (facultativo) Art. 51, Reglamento SERVIU (obligatorio)
VII.- Modificaciones Contractuales.
1.- De plazo. 1.1. Por iniciativa del contratista 1.2. Por iniciativa del Servicio 2.- Modificaciones de obras por concepto de aumentos, disminuciones y obras extraordinarias. 2.1. Distinción entre aumento de obras y obras extraordinarias. •
Obras Extraordinarias: En los contratos a serie de precios unitarios: las obras que se incorporen o agreguen al proyecto para llevar a mejor término la obra contratada, pero cuyas características sean diferentes a las especificadas o contenidas en los antecedentes que sirven de base al contrato.
En contratos a suma alzada: Las obras que se incorporen o agreguen al proyecto para llevar a mejor término la obra contratada. 2.2. Importancia de la distinción en atención a la modalidad de contratación • Aumentos y obras extraordinarias en contratos a serie de precios unitarios. • Obras extraordinarias contratos a suma alzada. 2.3. Aumentos de obras y límite máximo en Reglamento de Obras. 2.4. Obras Extraordinarias. 2.5. Aumentos Efectivos. 2.6. Disminuciones. Art. 102, Reglamento de Obras, Art. 103, Reglamento SERVIU. 2.7 Procedimientos de modificaciones.
2.6. Disminuciones. Art. 102, reglamento de Obras, Art. 103, Reglamento SERVIU. 2.7 Procedimientos de modificaciones: • • •
Necesidad de resolución. Excepciones. Orden de Ejecución Inmediata, Art. 103, Reglamento de Obras. Convenio Ad referéndum, Art. 101, Reglamento SERVIU.
VIII.- Estados de Pago.
1. Forma de Emisión: El Art. 154 del Reglamento de Obras, establece que los estados de pagos en contratos a suma alzada o a precios unitarios serán informados por el contratista cuando se hayan ejecutado por lo menos las cantidades de obras que se establezcan en las bases y que consten en un avance de obra firmado y fechado por el inspector fiscal. Los estados de pago deberán llevar la firma del inspector fiscal y del Jefe del Departamento Nacional correspondiente, o del Director Regional, así como del contratista o un representante oficial de éste. El estado de pago será fecha el día que firme el Jefe de Departamento Nacional o el Director Regional.
VIII.- Estado de Pago.
2. Forma de pago de acuerdo a la modalidad de contratación Art. 154 del Reglamento de Obras. A serie de precios unitarios : De acuerdo a cantidades de obra efectivamente ejecutadas y a los precios del presupuesto convenido del contrato. A suma alzada : de acuerdo al desarrollo de la obra y en el porcentaje que el valor de los trabajos ejecutados represente dentro del valor total del contrato y a los precios del presupuesto vigente. 3. Naturaleza jurídica de los estados de pago: De acuerdo al artículo 154 del Reglamento de Obras, los estados de pago serán considerados como abonos parciales que efectúa el Fisco al contratista, a cuenta del valor de la obra que está realizando.
Por su parte el artículo 115 del Reglamento SERVIU dispone que los estados de pago serán considerados como abonos que efectúa el SERVIU durante el curso de los trabajos, y que tendrán sólo el carácter de anticipos concedidos al contratista a cuenta del valor de la obra. Agrega la disposición que en ningún caso se considerarán estos anticipos como la aceptación por parte del SERVIU de la cantidad y calidad de obra ejecutada por el contratista y a la cual corresponde el respectivo abono.
IX.- Recepción de Obras.
1.- Recepción Provisional. 1.1. Constatación de incumplimientos en la verificación 1.2. Recepción provisional con reservas 1.3.- Efectos derivados de la recepción provisional • Devolución de retenciones y garantía adicional • Mantención garantía de fiel cumplimiento • Explotación de la obra. 2.- Recepción Definitiva. 3.- Recepción Única.
4.- Recepción SERVIU. Arts. 123 a 131, Reglamento SERVIU. 5.- Efectos derivados de la explotación • Devolución Garantía Fiel Cumplimiento • Inicio Explotación Obras
X.- Liquidación del Contrato.
En su aspecto contable, constituye un balance que opera con la anuencia de la voluntad de las partes, en lo referente a diversos aspectos (trabajos ejecutados, obras extraordinarias, pagos efectuados y reajustes aplicados) y en su aspecto jurídico, un finiquito. Art. 184, Reglamento de Obras. La liquidación del contrato se hará por la Dirección conforme a las resoluciones adoptadas por ella, con sujeción estricta a este reglamento. Su aprobación se hará sin perjuicio de que el contratista pueda hacer valer por su parte los recursos que procedan ante la Contraloría General de la República. Art. 130, Reglamento SERVIU.
XI.- Multas y Sanciones.
1.- Multas por atraso 2.- Multa por incumplimiento de instrucciones del inspector fiscal 3.- Otras Multas. Cabe consignar la existencia de otras multas, resultando ya excesivo referirse a ellas, teniendo presente con todo, las de carácter técnico, que de acuerdo al inciso segundo del art. 135 del Reglamento de Obras, deben quedar claramente establecidas en las bases, exigencia que puede afirmarse es de carácter general, cualquiera sea la reglamentación a la que se encuentre sometida el contrato.
4.- Multas Reglamento SERVIU Artículos 59, 77, 86, entre otros, 5.- Sanciones a contratistas 5.1.- Sanciones al contratista por incumplimiento de obligaciones ante el Registro General de Contratistas (art. 43, Reglamento de Obras). Inhabilidad para presentar ofertas y perdurará hasta que subsane su incumplimiento. 5.2.- Suspensión al contratista del Registro por incumplimiento de contrato a propuesta de la Dirección afectada (art. 43, 152, Reglamento de Obras). 5.3.- Suspensión del Registro cuando a juicio de la Comisión de Registro General haya cometido faltas o infracciones graves o reiteradas a lo establecido en el Reglamento de obras, o por otros motivos que en su opinión lo aconsejen (art. 44, Reglamento de Obras). César González Cáceres – División de Infraestructura y Regulación
5.4-El Reglamento de Obras, sanciona conductas como: • Sanciones por mala calificación en la gestión del contratista • Sanciones por no cumplimiento oportuno de suscripción o protocolización de transcripciones del decreto o resolución que aprueba el contrato (art.95) • Sanciones por no presentación o renovación de la boleta bancaria o póliza de seguro (arts. 96, 158) • Sanciones por presentación de documentación falsificada • Eliminación del Registro a contratistas extranjeros, en el caso que invoquen la protección de sus gobiernos o entablen reclamaciones por la vía diplomática (art. 119) a.- Arts. 28 y 39, Reglamento SERVIU, omisión o falsedad en presentación antecedentes, al momento de la presentación de las ofertas o de la adjudicación.
5.5.-Incumplimiento obligación de reparar obras cuando no han sido terminadas, puede ser causal de suspensión (art. 167, Reglamento de Obras). 5.6- Si durante el plazo de garantía el contratista no subsana en el plazo indicado los defectos de construcción que presente la obra y que le son imputables, puede ser causal de suspensión (art. 173, Reglamento de Obras) a- .Art. 124 Reglamento SERVIU b.- Art. 127 Reglamento SERVIU
5.7.-En la recepción definitiva, si hay defectos imputables al contratista, éste debe repararlos a su costa en el plazo que a proposición de la comisión establezca la Dirección. Si el contratista no hiciera las reparaciones en el plazo fijado, puede ser causal de suspensión (art. 176, Reglamento de Obras)
. César González Cáceres – División de Infraestructura y Regulación
Descripción de las diferentes fases de un contrato de obra pública, basado en el Reglamento SERVIU