Source: http://docplayer.fi/2066701-Kvr-2-4-jory-12-4-hallitus-22-4.html
Timestamp: 2017-07-27 15:15:23+00:00
Document Index: 3480708

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

KVR 2.4 JORY 12.4 HALLITUS PDF
Download "KVR 2.4 JORY 12.4 HALLITUS 22.4"
1 KVR 2.4 JORY 12.4 HALLITUS 22.4 Investointikatsaus Kari Kuusela2 2 Investointikatsaus Verkon kehittämisen ja kunnonhallinnan periaatteet Katsaus vuoden 2012 hankkeisiin - Vuonna 2012 valmistuneet hankkeet - Verkon arvon kehitys Katsaus vuoden 2013 hankkeisiin - Suurten hankkeiden eteneminen - Meneillään olevat merkittävät kehityshankkeet Työturvallisuus3 3 Kantaverkon kehittämisen ja kunnonhallinnan keskeiset tavoitteet Turvallisuus Fingridin verkko on turvallinen ja työturvallisuus on korkealla tasolla. Käyttövarmuus Sähkön siirrossa on korkea käyttövarmuustaso. Riittävä siirtokapasiteetti Siirtokapasiteetti on riittävä markkinoiden tarpeisiin Fingridille asetettujen velvoitteiden mukaisesti. Ympäristö ja maankäyttö Ympäristövaikutukset ja maankäyttökysymykset otetaan pitkäjänteisesti huomioon. Kustannustehokkuus Verkon investointitoiminta ja kunnonhallinta on kustannustehokasta ja yhtiön taloudenpitoon sovitettua. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi Fingrid toimii vuorovaikutteisesti asiakkaiden, muiden kantaverkkoyhtiöiden, viranomaisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa sekä varmistaa alan palvelujen saatavuuden. Yhtiön osaava ja innovatiivinen henkilöstö hallitsee alan erityiskysymykset. Kehitämme toimintaamme pitkäjänteisesti ottamalla oppia muista toimijoista ja omista kokemuksista.4 4 Hankkeiden kannattavuuden määrittäminen Kehittämisvelvoitteen ja järjestelmävastuun hoidon edellyttämät hankkeet taloudellinen kannattavuus vaikutukset yritystalouteen yhteiskunnalliset näkökulmat käyttövarmuus- ja turvallisuuskriteerit Fingridin kustannukset esim. vastakauppa, kunnossapito, häviösäästöt mitoitusperiaatteiden täyttyminen strategiset hyödyt Sähkömarkkinoiden edistämiseksi tehtävät Pohjoismaihin tai Baltiaan suuntautuvat hankkeet vaikutukset kansantalouteen koko Itämeren alueella sekä yritystalouteen Yhteisen sähkömarkkina-alueen ulkopuoliseen maahan suuntautuvat hankkeet teknisten vaatimusten ja käyttöedellytysten täyttyminen vaikutukset sähkömarkkinoiden toimivuuteen ja käyttövarmuuteen yhtiön taloudelliset tavoitteet yhteensopivuus kansalliseen energiapolitiikkaan5 5 Investointikatsaus Verkon kehittämisen ja kunnonhallinnan periaatteet Katsaus vuoden 2012 hankkeisiin - Vuonna 2012 valmistuneet hankkeet - Verkon arvon kehitys Katsaus vuoden 2013 hankkeisiin - Suurten hankkeiden eteneminen - Meneillään olevat merkittävät kehityshankkeet Työturvallisuus6 6 Verkkoinvestoinneissa edelleen työntäyteinen vuosi Kustannustoteumat alle budjetin toteuma 121 M (v M, v M ) budjetti 154 M (v M, v M ) Projektit valmistuivat aikataulussa ja etenivät suunnitellusti Valmistuneiden projektien lisätyöt 1,7 % 13 sähköasema-, voimajohtohanketta sekä Forssa Fingridin työmailla tehtiin 539 henkilötyövuotta (sisältää kunnossapidon)7 valmistuneita verkkoinvestointiprojekteja Forssan varavoimalaitos 2. Forssan kantaverkkoliityntä 3. Valajaskosken laajennus 4. Huutokosken sähköasema 5. Yllikkälän sähköasema kv kv Visulahti-Huutokoski 7. Ulvilan ja Seinäjoen päämuuntajahuollot 8. Tammiston ja Leppävaaran GIS-huollot 9. Salo-Virkkala ukkosjohdinvaihto 10. Koiviston perusparannus kv ukkosjohdinvaihdon vaihe 3 poislukien Keminmaa-raja8 8 Forssan varavoimalaitos Investointiesitys Toteuma Suunniteltu kapasiteetti Valmistuessa kapasiteetti 113 M 111 M 2x150 MW 318 MW Hankeperusteet: Nopean häiriöreservin tarve kasvaa 900 MW tasolta 1300 MW tasolle Olkiluoto 3:n käyttöönoton myötä Pääkoneistotoimittaja: italialainen Ansaldo Energia S.p.A Rakennustyöt ja asennukset tehtiin vuoden 2011 aikana Peruskiven muuraus Pääkoneistot toimitettiin etuajassa 08/2011 Työmaavahvuus suurimmillaan yli 180 hlöä 11/2011 Ensimmäiset savut piipusta 04/2012 Laitos valmistui 11/2012 Negatiivista: tekniset ongelmat ja öljyvahinko Positiivista: usean urakoitsijan kokonaisuus onnistui hienosti ja turvallisesti. Kapasiteettia saatiin enemmän kuin suunniteltiin9 Forssan varavoimalaitos toteutettiin hyvin kustannustehokkaasti Asiakas Laitos Toimittaja Valmistui Teho Investointi Yksikkökustannus Fingrid Oyj Fingrid Oyj / TVO Elering AS Forssan varavoimalaitos Pääkoneistona 2 x 158 MW (AE94.2) kaasuturbiini - käyttö n h/a Olkiluodon varavoimalaitos Pääkoneistona 2 x 50 MW (FT8-3 SwiftPack) kaasuturbiini - käyttö n h/a Tallinnan / Kiisan varavoimalaitos Kaksi voimalaitosta, joissa pääkoneistona 27 x 9,2 MW (20V34DF) dieselmoottori - käyttö n. 200 h/a Ansaldo Energia MW 111 M 349 k /MW MAN Turbo MW 51 M 507 k /MW Wärtsilä MW 129 M 516 k /MW10 Muita voimalaitosinventointeja Asiakas Laitos Toimittaja Sopimus Teho Investointi Yksikkökustannus SPE S.p.A Algeria / Hassi Messaoud Pääkoneistona 3 x 220 MW (AE94.3A) kaasuturbiini - käyttöarvio h/a Ansaldo Energia sopimus 11/ MW 300 M 455 k /MW EGE Haina Dominikaaninen tasavalta / Cabon Pääkoneistona 12 x 18 MW dieselmoottori - käyttöarvio h/a Wärtsilä sopimus 11/ MW 150 M 698 k /MW Amman Asia Electric Power Companyn Somelec Jordania / - Pääkoneistona 38 x 15 MW dieselmoottori - käyttöarvio h/a Mauritiania / Nouakchott Pääkoneistona 8 x 21,2 MW dieselmoottori - käyttöarvio h/a Wärtsilä Wärtsilä sopimus 10/2012 sopimus 11/ MW 427 M 745 k /MW 170 MW 128 M 753 k /MW Hub Power Company Pakistan / - Pääkoneistona 11 x dieselmoottori + höyryturbiini - käyttöarvio h/a MAN Diesel sopimus 06/ MW 150 M 750 k /MW Fortum Suomenojan voimalaitos Pääkoneistona 150 MW kaasuturbiini (AE94.2) + 84 MW höyryturbiini => myös kaukolämpöä 214 MW - käyttöarvio h/a Ansaldo Energia + muut toimittajat valmiina MW 220 M 940 k /MW Eesti Energia / Narva Elektrijaamad AS Narvan voimalaitos Kaksi palavan kiven voimalaitosta, joissa kummassakin kaksi kattilaa ja höyryturbiini => myös kaukolämpöä? - käyttöarvio h/a Alstom sopimus 10/ MW 950 M k /MW Vantaan Energia Oy Långmossebergeniin jätevoimalaitos Kaksi jätteiden kaasutuskattilaa, kaasuturbiini ja höyryturbiini => myös kaukolämpöä 120 MW - käyttöarvio h/a useita toimittajia valmiina MW 330 M k /MW11 11 Visulahti-Huutokoski, Yllikkälä, Huutokoski Hanke Investointiesitys Ennuste Kapasiteetti Hankekokonaisuus 84M 60M 400 kv, 110kV Ei sisällä Fingridin rahoitus- ja henkilöstökustannuksia, Visulahti-Huutokoski Osaprojektit valmistuivat suunnitellusti vuoden 2012 aikana (Yllikkälä-Huutokoski valmistuu 05/2013) Perusteet: Siirtotarpeiden kasvu Kaakkois-Suomesta muuhun kantaverkkoon, sähkömarkkinoiden kehitys ja alueellisen käyttövarmuuden parantaminen. Negatiivista: Räjäytystöiden yhteydessä pylvään kaatuminen 2011 Positiivista: kaikki hankkeet toteutettiin turvallisesti, suunnitellusti ja kustannustehokkaasti Yllikkälä Osakohde Visulahti-Huutokoski Yllikkälä Huutokoski Urakoitsija Eltel Networks Oy Siemens Oy Infratek Oy Huutokoski12 12 Verkkokomponenttien keskimääräinen ikä Keski-iät laskettu komponenttien jälleenhankintaarvolla painotettuna * Iän laskentaa muutettu siten, että komponenttien ikä -1 v 400kV-kytkinlaitos uusinnat: Anttila, Yllikkälä ja Huutokoski sekä Nurmijärvelle uusi muuntaja vaurioituneen tilalle 110kV-kytkinlaitoksia: Koivisto perusparannettiin, Forssa ja Valajaskoski laajennettiin sekä Pamilo ja Seinäjoki ostettiin. Forssaan uusi varavoimalaitos ja 110 kv muuntaja. Rinnakkaisreaktorit: Yllikkälä 1kpl Katkaisijavaihdot: Alajärvi 3kpl (vanhoja 400 kv paineilmakatkaisijoita korvattiin kaasukatkaisijoilla) 400 kv johdot: Visulahti Huutokoski 110 kv johdot: Hikiä Nurmijärvi, Visulahti Huutokoski Teräsukkosten vaihtoja usealla johdolla13 13 Verkon arvon kehittyminen Muutoksia arvossa Vuodelle 2013 indeksitarkistus +2,57 % Käytöstä poistetut komponentit pois laskennasta Yksittäisiä tietovirhekorjauksia14 14 Voimajohtojen ikäjakauma Imatra-Juva (PP) Juva-Huutokoski Rautarouva Vanaja-Tikinmaa15 kv katkaisijoiden ikäjakauma Loviisa (2013), Ulvila (2014), Alajärvi (2017) Jokisivu, Mänttä, Varkaus Meltaus (2014)16 kv erottimien ikäjakauma Petäjävesi 220 kv 20 kpl Alajärvi 220 kv Naantali17 17 Investointikatsaus Verkon kehittämisen ja kunnonhallinnan periaatteet Katsaus vuoden 2012 hankkeisiin - Vuonna 2012 valmistuneet hankkeet - Verkon arvon kehitys Katsaus vuoden 2013 hankkeisiin - Suurten hankkeiden eteneminen - Meneillään olevat merkittävät kehityshankkeet Työturvallisuus18 Fingridin verkkoinvestoinnit (sisäinen esitystapa) MEUR Estlink Reservivoimalaitokset Kolmas yhdysjohto Fenno-Skan 2 Kotimaan verkko19 Perusteet Päätetty Estlink Markkinat Pohjanmaan 400 kv verkko 3. vaihe Kunto, Tuuli, Markkinat, FV1/OL4 Ulvila - Kristinestad 400 kv -yhteys Kunto, Kuorma, FV1/OL4, Tuuli Estlink 1 kantaverkkoyhtiölle Markkinat Hikiä - Forssa kv -yhteys Varmuus, Kunto Yllikkälä - Huutokoski B 400 kv -yhteys Markkinat, Varmuus Forssan varavoimalaitos Varmuus Hyvinkää - Hikiä 400 kv -yhteys Kunto, Kuorma, Varmuus Muut hankkeet Suunnitteilla P1-johto FV1/OL4, Varmuus, Markkinat FV1/OL4 lähiverkko FV1/OL4 Kolmas AC-yhdysjohto Ruotsiin Varmuus, Markkinat, Tuuli Keminmaa - Pyhänselkä 400 kv -yhteys Varmuus, Markkinat, Tuuli Lieto - Forssa kv -yhteys Varmuus, Kunto Muut hankkeet Markkinat=Markkinan edistäminen ja siirtojen hallinta, Varmuus=Käyttövarmuus, Tuuli=Tuulivoimaan varautuminen, Kuorma=Kuormituksen kasvu, Kunto=Kuntoperusteinen, FIN6/7=FIN6/7 varautuminen, Häviö=Häviösäästöinvestointi Kustannukset esitetty vuoden 2013 tasossa ilman inflaatiokorjausta sisäiseen käyttöön20 20 Fingridin verkkoinvestoinnit (ulkoinen esitystapa) MEUR Reservivoimalaitokset Rajayhteydet Kotimaan verkko Epävarmuutta riippuen ydin- ja tuulivoimahankkeista sekä 3:nnen yhdysjohdon toteutuksesta21 Joustava ja pitkäjänteinen investointistrategia Fenno-Skan 2 Forssan varavoimalaitos Yllikkälä - Huutokoski Hyvinkää - Hikiä EstLink 2 Ulvila - Kristinestad Hikiä - Forssa Hirvisuo - Pyhänselkä Lieto - Forssa Keminmaa - Pyhänselkä Keski-Suomi - Oulujoki yhteyden vahvistaminen Pohjoinen yhdysjohto Suomi - Ruotsi Ydinvoiman ja tuulivoiman verkkoon liittäminen Hirvisuo 400 kv rakenteen kantaverkko 400 kv rakenteilla kantaverkon perusratkaisut varavoimalaitos Keminmaa Pyhänselkä Tuovila : 400 kv voimajohtoja noin 1500 km, 110 kv johtoja noin 1000 km YVA-menettely / esisuunnittelu Yleissuunnittelu ja luvitus Rakentaminen Kristinestad Ulvila Seinäjoki Huutokoski Lieto Forssa Hikiä Yllikkälä22 22 Sopimuksin sidotut kustannukset Tilanne 01/2013 (Yli 5 M toimittajat)23 23 Katsaus toimittajakenttään Kustannustaso jatkui edullisena Urakointiresurssien saatavuus oli vuoden aikana hyvä: kaikissa hankkeissa oli vähintään 3 tarjoajaa Vuoteen 2011 verrattuna työt jakautuivat tasaisemmin eri urakoitsijoille (asemissa ABB, Siemens, Infratek; johdoilla Eltel, DTS, Empower, TLT- Building) Uusia toimijoita urakoitsijaksi: Työyhteenliittymä DTS ja TLT-Building; loppuvuodesta Empower palasi voimajohto-urakoitsijaksi 3 vuoden jälkeen. Lisäksi espanjalainen Inabensa osoittanut kiinnostusta. Muutamilla toimijoilla taloudellisia haasteita. ETDE-Selpol kirjaamassa huomattavat tappiot FG-projekteista. Siemensillä syksyllä 2012 YTneuvottelut ja väen vähennys.24 24 EstLink 2 Investointiesitys Investointituki Sitoutunut Toteuma Kapasiteetti Valmistuminen 119,4 M 50 M 146 M 58,7 M 650 MW / 450 kv 2014 Fingridin osuus hankkeesta, ei sisällä Fingridin rahoitus- ja henkilöstökustannuksia Työt käynnissä kaikilla osuuksilla ja projekti etenee aikataulussa ja budjetissa Merikaapeli laskettiin syksyllä 2012, kaapelin tyyppitestit uusitaan 2013 Perusteet: Eurooppalaisten sähkömarkkinoiden edistäminen ~90 m 400 kv AC Substation Anttila 650 MW Converter Station 450 kv DC OHL 450 kv DC Transition Station Nikuviken 450 kv DC Submarine Cable 450 kv DC Land Cable 650 MW Converter Station 330 kv AC Substation Püssi25 25 Yllikkälä Visulahti voimajohto Hanke Investointiesitys Ennuste Kapasiteetti Hankekokonaisuus 84M 60M 400 kv, 110kV Ei sisällä Fingridin rahoitus- ja henkilöstökustannuksia, sis. asiakasosuuksia 2,2M Yllikkälä-Huutokoski kokonaisuuden viimeinen osaprojekti Urakoitsija ETDE-Selpol Vaativat alkuvuoden 2013 keskeytykset sujuivat ongelmitta Hanke on urakoitsijalle selkeästi tappiollinen Kansainvälinen hanke edennyt suunnitellusti ja laadukkaasti aikataulussa Perusteet: Siirtotarpeiden kasvu Kaakkois- Suomesta muuhun kantaverkkoon26 26 Ulvila Kristinestad siirtoyhteys Investointi -esitys Sitoutunut Toteuma Kapasiteetti Valmis 78 M 66,1 M 21,5 M 400 kv yhteys 2014 Ei sisällä Fingridin rahoitus- ja henkilöstökustannuksia Ulvila-Kristinestad 400 kv johto, DTS (eteläinen osuus), Eltel Networks Oy (pohjoinen osuus) Ulvilan sähköasema, ABB Oy Kristinestadin sähköasema, Infratek Finland Oy Sähköasema- ja johtotyöt käynnistyivät syksyllä 2012, kaikki hankkeet etenevät suunnitelmallisesti Perusteet: Siirtotarpeiden kasvu Pohjanmaan rannikkoalueella. Hanke on osa Fingridin pitkänaikavälin verkkosuunnitelmaa, jossa alueen vanha 220 kv verkko korvataan laajentamalla 400 kv verkkoa.27 27 Hikiä Hyvinkää siirtoyhteys Inv.es. + varaus Sitoutunut Toteuma Kapasiteetti Valmis 32 M 26,1 M 17,2 M 400 kv yhteys 2013 Ei sisällä Fingridin rahoitus- ja henkilöstökustannuksia 400 kv Hyvinkää Hikiä ja 110 kv Nurmijärvi-Hikiä, Eltel Networks Oy ensimmäinen peltopylväs pystytetty Hikiän 400/110 kv sähköasema, ABB Oy Muuntaja ja 110kV kytkinlaitos otetaan käyttöön keväällä 2013 Hankekokonaisuus etenee suunnitelman mukaisesti Perusteet: Uusi kantaverkon tekninen ratkaisu korvaamaan ikääntynyttä verkkoa Kanta-Hämeessä28 28 Investointiprojektit 2013 (voimajohdot ja HVDC) Vuonna 2013 käynnissä olevat ja käynnistyvät hankkeet: 1) EstLink 2 AC -asema 2) EstLink 2 kaapeli 3) Fenno-Skan 1 automaation uudistus 4) Yllikkälä-Visulahti 400 kv 5) 110 kv Hikiä-Nurmijärvi uusiminen 6) Hikiä-Forssa kv 7) Hyvinkää-Hikiä 400 kv 8) Ulvila-Kristinestad 400 kv 9) Tihisenniemi-Katerma 110 kv 10) Varkaus-Viinijärvi 110 kv 11) Hirvisuo-Kalajoki 400 kv 12) Isohaara-Kittilänjärvi 110 kv johdinvaihto29 29 Investointiprojektit 2013 (sähköasemat) Vuonna 2013 käynnissä olevat ja käynnistyvät hankkeet 1) Anttilan 2. päämuuntaja ja 110 kv kytkinlaitoksen laajennus 2) Forssan sähköasema 3) Hikiä 400/110/20 kv asema 4) Huutokoski kytkinlaitoksen uusiminen 5) Kristinestad 400/110/20 kv sähköasema 6) Kemiön 110 kv kytkinlaitoksen perusparannus 7) Rauhalahden perusparannus 8) Lavianvuoren muuntoasema 9) Pyhävesi sähköasema 10) Naantalinsalmen 110 kv sähköasema 11) Ontojoen 110 kv sähköasema 12) Pikkarala sisäänveto 13) Ulvilan aseman uusiminen 14) Vähänummen sähköasema 15) Petäjäskoski 16) Hirvisuo30 Käynnissä olevat verkkoinvestointihankkeet (OHI) Voimajohdot Ritva Hauvonen Nikuviken-Anttila 2013 Varkaus-Hovinpaikka 2015 Hovinpaikka-Kontiolahti 2015 tilanne Fingrid Oyj:n voimansiirtoverkko 400 kv kantaverkko 220 kv kantaverkko 110 kv kantaverkko muiden verkko Hannu Kuikka 400 kv ukkosjohdinvaihdot 2014 Nurmijärvi-Hikiä & Hyvinkää-Hikiä 2013 Tihisenniemi-Ontojoki 2014 Hikiä-Forssa 2015 Forssa-Lieto 2017 TUOV ILA VENTUSNEVA KALAJOKI SELLEE VALAJASKOSKI PETÄJÄSKOSKI LEVÄSUO ALAJÄRVI KEMINMAA UTS JOKI OSSAUSKOSKI TAIVALKOSKI UUSNIVALA PIKKARALA IVALO PYHÄKOSKI VAJUKOSKI PYHÄNSELKÄ UTANE N NUOJUA KOKKOSNIVA PIRTTIKOSKI VUOLIJOKI ALAPITKÄ SEITENOIKEA LIEKSA Sähköasemat 30 sin = urakkasopimus tehty/käynnistynyt pun = rakentaminen ei vielä käynnissä vihr = yleissuunnittelussa/uun harm = investointipäätös puuttuu Hannu Heikkinen Huutokoski 2013 Kemiö 2013 TM aitaus 2013 Loviisan katkaisijat 2013 Lavianvuori 2015 Petri Hämäläinen Johtimet Koivisto&Rauhalahti 2012/13 Pikkaralan sisäänveto 110 kv 2013 Juha Pikkupeura Forssa LSKT Pyhävesi 2015 Jari Tiusanen Yllikkälä 2012/13 Naantalinsalmi 2015 UIMAHARJU Ritva Laine Pylväsperhehanke Ulvila-Leväsjoki-Kristinestad 2014 Hirvisuo-Kalajoki-Siikajoki 2016 KRISTIINA MERI-PORI OLKILUOTO % RAUMA SEINÄJOKI KON TIOLA H TI VIHTAVUORI VARKAUS PETÄJÄVESI HUUTOKOSKI PUHOS JÄMSÄ TOIVILA VISULAHTI ULV ILA KANGASALA HUITTINEN IMATRA YLLIKKÄLÄ FORSSA HIKIÄ KORIA HYVINKÄÄ LIETO NURMIJÄRVI K Y MI ANTTILA S A LO Sami Mäki Ulvila 2014 Mika Väärämäki Kristinestad 2014 Ontojoki 2014 Muuntajat 2015 V IRKKALA LOVIISA % INKOO LÄNSISALMI TAMMISTO ESPOO Antti Linna Yllikkälä-Visulahti 2013 Siikajoki-Pyhänselkä 2016 Keijo Välimaa Isohaara-Kittilänjärvi 2013 Mikko Ahonen alkaen Tikinmaa- Lavianvuori 2015 Jarmo Naumanen Hikiä 2013 Vähänummi 2014 Forssa 201531 31 Muita merkittäviä työkokonaisuuksia 2013 ELVIS toiminnanohjausjärjestelmä ensimmäinen vaihe otetaan käyttöön valtava ponnistus sekä Fingridin että palvelutoimittajien väeltä Fingridin pylväsperheen kehitys 3 muuntajahankintaa ja perusparannushankkeet PAS 55 uudelleen sertifiointi ITOMS -benchmarking PI-online kunnonvalvontajärjestelmän kehitys Tuulipuistoliitännät32 32 Fingrid jälleen kärkisijoilla ITAMS-vertailussa International Transmission Asset Management Study (ITAMS) missä mitataan omaisuuden hallinnnan (eng. Asset Management Fingridissä Siirtokapasiteetin varmistaminen prosessia) kypsyyttä ja tehokkuutta Tarkastelua tehdään neljästä näkökulmasta Core: läpinäkyvä toimintamalli ja kaattavat & kypsät prosessit Toimintamalli (Operating Model): selkeä roolijako ja vastuualueet Prosessit (Processes): Liitetoiminta tavoitteet asetettu ja toteutettu (riskien hallinta, omaisuuden hoidon strategia, investointien suunnittelu ja toteutus) Enabling: osaaminen, tiedon hallinta, teknologian hyödyntäminen, yrityskulttuuri IT ja teknologia (Information & Technology): tietovarastot, analyysityökalut ja PI työkalut päätöksentekoa varten Yrityskultuuri ja osaaminen (Culture & Competences): liiketoimintapohjainen toiminta ja osaamisen varmistamien ja kehittäminen33 33 ITAMS vertailun tulokset ja havainnot Mukana 13 TSO yhtiötä (EUR, AUS, NZ, CAN, UAE) Fingrid rankattiin toiseksi parhaaksi plussat osaaminen, toimivat prosessit, PAS55, hankkeiden optimointi, päätöksen teko -prosessi, tehokkuus, strategia ja sen implementointi kehitettävää riskien hallinta, riskien kommunikointi, hyötyjen seuranta investoinneissa, dokumentointi34 34 Investointikatsaus Verkon kehittämisen ja kunnonhallinnan periaatteet Katsaus vuoden 2012 hankkeisiin - Vuonna 2012 valmistuneet hankkeet - Verkon arvon kehitys Katsaus vuoden 2013 hankkeisiin - Suurten hankkeiden eteneminen - Meneillään olevat merkittävät kehityshankkeet Työturvallisuus35 35 Palvelutoimittajien työtapaturmien tunnuslukujen kehitys htv. 490 htv. 624 htv. 593 htv Työtapaturmien vakavuus [SRP / tapaturmien lkm] Vähintään 1 SRP työtapaturmataajuus36 Palvelutoimittajien vakavat työtapaturmat Lukumäärä (vakava = vähintään 30 sairauspäivää; SRP) Putoaminen louhikossa kivenkoloon. Pikkusormi jäi kiven ja rautakangen väliin. 68 SRP 2-5. Luunmurtumat liukastumisessa 2 kpl ja kävellessä 1 kpl. Nostotyössä puristuksiin jääminen. 4 kpl 40 SRP 6. Nostokorityössä käsi jäi palkin ja nostokorin kaiteen väliin. Kämmenluun murtuma. 35 SRP 7. Ampiaisia karkuun juostessa kaatuminen. Ranteeseen luunmurtuma. 35 SRP Huolestuttavin tapaturma: Yllikkälä-Visulahti 400 kv työmaalla SELPOLin asentajat olivat nostokorissa aloittamassa välijohtimien asennusta kiristäjäpylväällä. Lisätyömaadoituksen asennuksessa henkilö sai latausjännitteestä sähköiskun. Syynä oli ohjeiden vastainen kytkemistapa, missä vaihejohtimen liitin kytkettiin ilman eristyssauvaa. Sairauspäiviä 8, mutta hengenlähtö lähellä Auto luisui metsään ja pyörähti ympäri. Kolme loukkaantui; 1 SRP + n. 35 SRP + yli 64 SRP = väh. 100 SRP 2. Kaatuminen kaivannon luiskalla uppopumppua asennettaessa. 30 SRP Työmaadoitusten toteamismittauksessa sattui kuolemaan johtanut työtapaturma 2. Porttaalin tikasosien poistossa käsi jäi diakonaalin ja porrastason väliin, kun tikkaat luistivat alaspäin. 43 SRP 3. Sormi jäi virtatien ja laakerin paikoilleen laitossa näiden väliin. 30 SRP37 37 Palvelutoimittajien yleisimmät tapaturmat Tapaturmatyyppi Kumulat. SRP Nostokonetyö 430 Liukastuminen, kaatuminen tms. 280 Kulkuvälineonnettomuus 100 Putoaminen 25 Sähkötapaturma 10 Taulukko: Tapaturmaluokan kumulatiivinen toteuma38 38 Kaikki yli työtunnin palvelutoimittajat Tunnit/ T V Eltel ETDE SOY FOKT EMP IFO ABB Muut Ka. [T] taajuus- ja [V] vakavuus -tunnusluvut vuodelta 2012 Laskettu vähintään 1 sairauspäivän työtapaturmista Yhtiö T + V ETDE 24 Eltel 33 SOY 33 Muut 34 IFO 35 Ka. 35 ABB 37 FOKT 43 EMP 6439 3940 Työturvallisuushankkeen projektit Tavoite Aikataulu Edistyminen 1. MVR mittarin kehittäminen Fingridin työmaille soveltuvan työturvallisuusmittarin kehittäminen, pilotointi, kouluttaminen ja käyttöönotto 12/2012 Ok 2. Sanktiot ja palkitsemiskäytännöt Kehitetään sekä sanktio- että palkitsemiskäytänteitä työturvallisuuskulttuurin edistämiseksi, koulutus ja sanktioiden sopimuksiin vieminen 12/2012 Ok, palkitsemiskäytänteitä ei lanseerattu, pilotoitu HY-HI 3. Asemille ja työmaille saapuminen 4. Jännitteisen alueen rajan selventäminen 5. Työtapaturmista tiedottaminen Työturvallisuustiedottaminen Selvitetään parhaat työmaiden aitaus- ja porttiratkaisut, sekä laaditaan näistä uusi ohje. Tehdään kysely sähköistenkulkulupien parhaista käytännöistä eri organisaatioissa. Laaditaan jännitteisen alueen rajauksista selkeä ohjeistus ja järjestetään rajauksesta koulutus, joka sisällytetään valtuutetun opastajan pätevyyksiin Laaditaan uusi ohjeistus Fingridin työmailla tapahtuneista tapaturmista tiedottamiseen. Linjataan käytettävät kanavat, tapaturmatiedotteiden sisältö, vastuut, päivityssyklit. Järjestetään työturvallisuusteemainen omaisuuden hallinta päivä, johon kutsutaan palvelutoimittajien johto. 12/2012 Ok 07/2012 Ei tullut ajoissa, ohje laadittu, ei koulutettu, eikä sisällytetty pätevyyksiin 12/2012 Ok Tiedottaminen jatkuu 2013-> mm. lehtiset, työturvapakat 6. Vahinkotutkinta Suoritetaan konsulttiavusteinen tapaturmatutkinta yhteensä 4:stä tapaturmasta (2 voimajohto, 2 asema). 12/2012 Tehtiin 1, 3 jäi tekemättä, 2 konsulttia valittiin 7. Kameravalvonnan käyttö turvallisuuden seurannassa Laaditaan ohjeistus kameravalvonnan käytöstä työmaaturvallisuuden seurannassa (huomioidaan vaikutukset mm. valaistukseen, vastuisiin) 12/2012 Ok 8. Korkealla työskentely sähköasemilla Laaditaan uusi ohjeistus sähköasemilla korkealla työskentelyä koskien 12/2012 Ok 9. Yhteisten työmaiden hallinta Selkiytetään yhteistentyömaiden vastuukysymykset alistamissopimuksien avulla ja viedään ne uusiin sopimuksiin 10. Kulkuneuvojen käyttö Laaditaan ohjeistus Fingridin työmailla käytettävien eri kulkuneuvojen käytöstä (mm. veneet, mönkijät, ilma-alukset) 12/2012 Ok 12/2012 Ok 11. Palvelutoimittajien koulutuksien seuranta Laaditaan systemaattinen tapa seurata ja kirjata palvelutoimittajien kouluttautumista Fingridissä. Selvitetään tavat ottaa kilpailutuksessa huomioon palvelutoimittajan henkilöstön ammatillisen osaamisen ylläpito. 12/2012 Ok 12. Turvallinen toiminta sähköverkon läheisyydessä Toteutuu projektin oman projektisuunnitelman mukaisesti 12/2012 Ok 13. Katselmukset Kehitetään ja yhdenmukaistetaan katselmuskäytänteitä (mm. johdon katselmukset) 12/2012 Ok 14. Alajärven opit Loppuraportti ja yhteenveto tapahtumasta, sekä toimenpiteiden täytäntöönpanon varmistus 02/2012 Ok 15. Työturvallisuuden raportointijärjestelmät Kartoitus 2012 eri järjestelmistä, ehdotus mahdollisesta uudesta järjestelmästä /2012 Ei toteutunut 16. Havainnot ja ilmoitukset Uudet tapaturma-, ja vahinkoilmoituslomakkeet 2012, havainnointikäytänteet 2013 Jatkuva Ok, jatkuu41 41 Työturvallisuuden kehitystyö jatkuu Tavoitteena Nolla tapaturmaa välitavoite vuoden 2015 loppuun mennessä tapaturmataajuus on alle 10 Työturvallisuuden sateenvarjoprojektin agendalla vuonna 2013 MVR-mittauksien lanseeraminen työmaille viikoittainen työmaan turvallisuus- ja siisteystason mittaus Työturvallisuustiedottaminen mm. työturvallisuuslehtinen palvelutoimittajille työturvallisuuspakat kaikille projektipäälliköille ja työmaapäälliköille Työturvallisuuden palkitsemisen kehitys lanseerataan palkitsemiskriteerit Fingridin työmaille Työturvallisuuskoordinaattorikoulutukset Nimitetty henkilö työturvallisuuden ja vastuullisuus asioiden työmaiden kiertäväksi valvojaksi ja kehittäjäksi42 Sisäiset prosessit Siirtokapasiteetin varmistaminen Strategiset tavoitteet - Siirtokapasiteetin varmistaminen 42 Siirtokapasiteetti riittää asiakkaiden ja markkinoiden tarpeisiin Varmistamme asiakkaiden laitteistojen liittämisen ja teknisen yhteensopivuuden Kehitämme verkkoa yhteistyössä asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa Ennakoimme tulevat siirtotarpeet Hyödynnämme verkon kapasiteetin täysimääräisesti Toimintamme on kustannustehokasta Luomme joustoja investointiohjelmaan mm. tehden YVA:t, lunastukset ja suunnittelun ennakoiden Käynnistämme hankkeet investointiperusteiden täytyttyä Optimoimme verkkokomponenttien elinkaaren Varmistamme alan palveluiden saatavuuden ja hankimme tehokkaasti Laatumme on oikein mitoitettu Varmistamme, että verkko on turvallinen ja työturvallisuus on korkealla tasolla Pidämme yllä verkon komponenttien korkean käytettävyyden Otamme ympäristö- ja maankäyttökysymykset pitkäjänteisesti huomioon Kehitämme osaamista, toimintatapoja ja työkaluja jatkuvasti43 Sisäiset prosessit Siirtokapasiteetin varmistaminen LIITE 10 Siirtokapasiteetin varmistaminen Strategia Kari Kuusela44 Toimintaympäristö - Siirtokapasiteetin varmistaminen Tuotantokapasiteetti kasvaa nopeammin kuin kulutus, mutta muuttuu samalla joustamattomammaksi. Rajajohtojen ja niiden siirtokyvyn merkitys kasvaa läpisiirtojen ja säätävän voimantuotannon vähentymisen myötä. Siirtojen vaihtelevuus kasvaa entisestään. Ydinvoimahankkeiden aikatauluissa ja toteutumisissa merkittävää epävarmuutta. Lukuisat tuulivoimahankkeet siirtyvät suunnitteluvaiheesta toteutukseen. Muita energiamuotoja korvataan sähköllä, mutta samalla energiatehokkuus ja hintajousto paranevat. Energian varastointitekniikat kehittyvät. Sähkön kulutus kasvaa Pohjoismaissa maltillisesti. Teollisuuden sähkönkulutus vähenee Suomessa - kasvu palveluissa ja yksityisessä kulutuksessa. Lukuisat johtohankkeet saattavat aiheuttaa vastustusta ja lisätä imagoriskiä. Laajamittaisen vastustuksen todennäköisyys on kuitenkin pieni. Yhteiskunnallinen keskustelu voimajohtojen sähkömagneettisista kentistä on lisääntymässä. Ulkomaisten työntekijöiden määrä kasvaa ja laitteita toimitetaan entistä enemmän Euroopan ulkopuolelta. Toimittajien uusien työntekijöiden kokemattomuus vaikuttaa toiminnan laatuun ja työturvallisuuteen. Naapurimaiden mittavat investoinnit voivat vaikuttaa projektien tarjousten määrään, hintatasoon sekä osaajien saatavuuteen. Ilmastonmuutos lisää sään vaihteluja ja mahdollisten ääri-ilmiöiden yleistymistä. 44 Sisäiset prosessit Siirtokapasiteetin varmistaminen45 Strategiset valinnat - Siirtokapasiteetin varmistaminen Sisäiset prosessit Siirtokapasiteetin varmistaminen 45 Strateginen valinta Vaihtoehto Perustelut valinnalle Avojohdot perusratkaisuna Laajamittainen kaapelointi Kaapelitekniikka ei teknisesti eikä taloudellisesti kypsä Suomen kantaverkon perusratkaisuksi Tehdään johtoja vanhan paikalle/viereen YVA:n ja reittisuunnittelun tekeminen valmiiksi ennen investointipäätöstä Sallitaan johdonvarsiliitynnät Haetaan uudet reitit Tehdään vasta päätösten jälkeen Ei sallita johdonvarsiliittymiä Luvituksen helpottaminen, parempi yhteiskunnallinen hyväksyttävyys. Haittapuoli: häiriö-, vika- ja tapaturmariskit suuremmat Investointiohjelman ja hankkeiden toteutus varmemmalla pohjalla, projekteille jää riittävästi rakentamisaikaa, laadukkaampi YVA toteutus ja vastarinta vaimenee kun vuoropuhelulle jää lisää aikaa Kustannustehokasratkaisu kun kulutustiheys on pieni ja siirtoetäisyydet pitkiä. Rakentamisen ja kunnossapitotöiden ulkoistaminen Verkon suunnittelun, projektien hallinnan ja kunnonhallinnan ydinosaamisen pitäminen Fingridissä Kunnossapitopalvelut jaettu maantieteellisiin alueisiin Työt tehdään yhtiön palkkaaman henkilöstön voimin. Laaja konsulttien käyttö Koko maa yhtenä alueena Kustannustehokkuus, resurssien parempi hyödyntäminen, joustavuus vuotuisten työmäärävaihtelujen johdosta Pystytään paremmin hallitsemaan ja optimoimaan kantaverkon koko elinkaari. Keskeinen asiantuntemus on helpompi varmistaa yhtiön sisällä. Vikojen korjaus nopeampaa, palvelutoimittajamarkkinoiden elinvoimaisena pitäminen helpompaa Samankaltaiset tiedostot
Fingridin investointiohjelma joustaa: 1,6 plus? Kantaverkkopäivä 1.9.2010 Kari Kuusela Fingrid Oyj 2 Fingridin investointiohjelma joustaa: 1,6 plus? Mittava investointiohjelma ja joustot Onnistumisen avaintekijät Lisätiedot Kansainväliset yhteydet siirtokapasiteetin varmistajina. Kantaverkkopäivä Kari Kuusela, varatoimitusjohtaja, Fingrid Oyj
Kansainväliset yhteydet siirtokapasiteetin varmistajina Kantaverkkopäivä 3.9.2014 Kari Kuusela, varatoimitusjohtaja, Fingrid Oyj Rajasiirtoyhteydet ovat hyvin tärkeitä Suomelle Mitä Fingrid on tehnyt rajasiirtoyhteyksien Lisätiedot Neuvottelukunta Kari Kuusela
Neuvottelukunta 14.12.2015 Kari Kuusela Investointikatsaus 2015 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Joustava ja pitkäjänteinen investointistrategia Fenno-Skan Lisätiedot Miten markkinoiden tarpeet otetaan huomioon verkkoinvestoinneissa? Maarit Uusitalo, suunnittelupäällikkö Sähkömarkkinapäivä 8.4.
Miten markkinoiden tarpeet otetaan huomioon verkkoinvestoinneissa? Maarit Uusitalo, suunnittelupäällikkö Sähkömarkkinapäivä 8.4.2013 50 Mistä kantaverkon investointitarpeet tulevat? Riittävä siirtokapasiteetti Lisätiedot Rakentamispolitiikka. Verkkotoimikunta 6.9.2011 Keijo Välimaa
Rakentamispolitiikka Verkkotoimikunta 6.9.2011 Keijo Välimaa 2 PAS 55 Omaisuuden hallinnan elementit Omaisuuslajit Elinkaaren vaiheet: Hankkiminen Käyttäminen Kunnossapitäminen Uusiminen/hävittäminen 3 Lisätiedot Neuvottelukunta Kari Kuusela
Neuvottelukunta 10.9.2013 2 Kantaverkon kehittäminen ja verkkoinvestoinnit 3 Tuotannon ja kulutuksen muutokset pakottavat verkkoinvestointeihin Kantaverkko mitoitetaan tuotanto- ja kulutusennusteiden perusteella, Lisätiedot Ympäristövaikutusten arviointi YVA
Ympäristövaikutusten arviointi YVA 2 Ympäristövaikutusten arviointia koskeva lainsäädäntö Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994) Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä Lisätiedot Verkkotoimikunnan kokous Torstai 25.2.2016
Verkkotoimikunnan kokous Torstai 25.2.2016 09.00-09.10 Verkkotoimikunnan säännöt ja sääntöihin sitoutuminen / Kari Kuusela + kaikki 09.10-09.40 Fingrid ajankohtaiset / Kari Kuusela 09.40-10.00 Asiakastoiminnan Lisätiedot Missä kantaverkon rajat kulkevat? Kantaverkkopäivä Petri Parviainen Fingrid Oyj
Missä kantaverkon rajat kulkevat? Kantaverkkopäivä 1.9.2010 Petri Parviainen Fingrid Oyj 2 Tilannekatsaus, syyskuu 2010 Sopimuskausi neljä vuotta. Kantaverkon laajuus päivitetään sopimuskausittain. Laajuudella Lisätiedot Siirtokapasiteetin varmistaminen. Ajankohtaiset 11/2012
Siirtokapasiteetin varmistaminen Ajankohtaiset 11/2012 Siirtokapasiteetin varmistaminen Investointipäätökset: Vähänummen ja Ontojoen kytkinlaitosten rakentaminen sekä Isohaara - Simo 110 kv johdinvaihto Lisätiedot Investointikatsaus Kari Kuusela
Investointikatsaus 2013-2014 Kari Kuusela Investointikatsaus Katsaus vuoden 2013 hankkeisiin - Vuonna 2013 valmistuneet hankkeet - Verkon arvon kehitys Katsaus vuoden 2014 hankkeisiin - Suurten hankkeiden Lisätiedot HVDC-yhteyksien luotettavuuden parantaminen. Käyttötoimikunnan kokous Tuomas Rauhala
HVDC-yhteyksien luotettavuuden parantaminen Käyttötoimikunnan kokous 05--0 Tuomas Rauhala Rajasiirtoyhteyksien luotettavuuden parantaminen strateginen hanke Aluehinnat < 30 /MWh 30-35 /MWh 35-0 /MWh 0-5 Lisätiedot Käyttörintamalta paljon uutta
Käyttörintamalta paljon uutta Johtaja Reima Päivinen Käyttövarmuuspäivä 24.11.2011 24.11.2011 Käyttövarmuuspäivä 24.11.2011 Kylmän talven kulutushuippu 18.2.2011 Kulutushuippu 18.2.2011 klo 9 10 Suomen Lisätiedot Ajankohtaista kantaverkkoasiaa Kari Kuusela
Ajankohtaista kantaverkkoasiaa 16.5.2013 Kari Kuusela Siirtokapasiteetin varmistaminen FennoSkan 1 kaapelivian korjaus ABB:ltä, valmistui huhtikuun puolessa välissä. Kustannukset vajaa 7 milj., josta Fingridin Lisätiedot Siirtojen hallinta 2015
Raportti 1 (6) Siirtojen hallinta 2015 1 Yleistä siirto- ja markkinatilanteesta Siirtojen hallinta -raportti on yhteenveto Suomen kantaverkon ja rajajohtoyhteyksien tapahtumista ja toteumista vuodelta Lisätiedot Ajankohtaiskatsaus. Elokuu 2010
Ajankohtaiskatsaus Elokuu 2010 (1/2) Kesän ukkosmyrskyt aiheuttivat myös kantaverkossa häiriöitä. Kantaverkko selvisi myrskyistä selvästi jakeluverkkoja helpommalla 29.7. kaatui yli 10 puuta Imatra Konkapelto Lisätiedot Ajankohtaista. Käyttötoimikunta Reima Päivinen
Ajankohtaista Käyttötoimikunta 17.6.2013 Reima Päivinen Tärkeimmät ajankohtaiset tapahtumat Sähkömarkkinalain käsittely jatkuu eduskunnassa Fenno-Skan 1 siirtokapasiteettia rajoitettu 400 MW tasolle varotoimenpiteenä, Lisätiedot Neuvottelukunnan kokous Ajankohtaiskatsaus
Neuvottelukunnan kokous Ajankohtaiskatsaus Energia- ja ilmastostrategian linjaukset ovat samansuuntaisia Fingridin näkemysten kanssa Nykyisenkaltaisesta tuulivoiman syöttötariffijärjestelmästä luovutaan Lisätiedot Riittääkö siirtokapasiteetti Suomessa?
1 Riittääkö siirtokapasiteetti Suomessa? Kari Kuusela Varatoimitusjohtaja, Fingrid Oyj Verkkopäivä 9.9.2008 2 Riittääkö siirtokapasiteetti Suomessa? Mitä siirtokapasiteetin varmistaminen on? Riittääkö Lisätiedot Ajankohtaista. Käyttötoimikunta Reima Päivinen
Ajankohtaista Käyttötoimikunta 20.3.2013 Reima Päivinen Vuosi 2013 alkanut vauhdikkaasti Uusi toimitila Kantaverkkokeskus toiminnassa koko laajuudessaan Asiakastoiminnan kehittäminen aloitettu Satoja tuulivoimahankkeita Lisätiedot Tuulivoima tilannekatsaus kantaverkon näkökulmasta. Verkkotoimikunta 3.12.2012 Parviainen
Tuulivoima tilannekatsaus kantaverkon näkökulmasta Verkkotoimikunta 3.12.2012 Parviainen Tuulivoima Suomessa Elokuussa 2012 Suomessa oli toiminnassa 145 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskapasiteetti oli 234 Lisätiedot Siirtokapasiteetin riittävyys ja häiriöt 2015. Tasevastaava iltapäivä 23.11.2015 Timo Kaukonen Suunnittelupäällikkö
Siirtokapasiteetin riittävyys ja häiriöt 2015 Tasevastaava iltapäivä 23.11.2015 Timo Kaukonen Suunnittelupäällikkö Siirrot ja kapasiteetit Pohjois-Ruotsiin 2015 (1.1-10.11.2015) 1 400,00 Råbacken- Stornorrfors Lisätiedot Hyötyjä omaisuuden hallinta standardista. Marcus Stenstrand marcus.stenstrand@fingrid.fi
Hyötyjä omaisuuden hallinta standardista Marcus Stenstrand marcus.stenstrand@fingrid.fi 2 Agenda Fingrid lyhyesti Omaisuuden hallinta Fingridissä Fingridin kokemukset Omaisuuden hallinta -standardista Lisätiedot Kapasiteetin riittävyys ja tuonti/vienti näkökulma
1 Kapasiteetin riittävyys ja tuonti/vienti näkökulma Kapasiteettiseminaari/Diana-auditorio 14.2.2008 2 TEHOTASE 2007/2008 Kylmä talvipäivä kerran kymmenessä vuodessa Kuluvan talven suurin tuntiteho: 13 Lisätiedot Muuta sähköverkkotoimintaa koskevien tunnuslukujen ohjeet
Käyttörintaman kuulumiset vuoden varrelta kehityspäällikkö Jyrki Uusitalo Käyttövarmuuspäivä 3.12.2012 Uudenlainen siirtotilanne Runsaasti vesivoimaa tarjolla Pohjoismaista Venäjän tuonti vähentynyt merkittävästi Lisätiedot Kohti eurooppalaista verkkoa
1 Kohti eurooppalaista verkkoa Pertti Kuronen Verkkopalvelu 2 Tulevaisuus: eurooppalaiset järjestelmävastaavat ovat yhdistämässä voimiaan ENTSO-E Markkina Käyttö Käyttö Järjestelmän kehittäminen Eurooppalainen Lisätiedot Julkinen. Etelä-Suomen alue. Asiakastilaisuudet. Kevät 2016
Etelä-Suomen alue Asiakastilaisuudet Kevät 2016 Etelä-Suomen kunnossapidon aluejako Sähköasemat Voimajohdot Häme Häme-Uusimaa 2 Sähköasemien kunnossapito Tomi Mantela kytkentäsuunnittelu Veijo Siiankoski Lisätiedot Katsaus vuoteen 2013 ajankohtaista 2014
Liite x Katsaus vuoteen 2013 ajankohtaista 2014 Toimitusjohtaja 2 Toimintaympäristö 2013: Eurooppa Keskustelu tuuli- ja aurinkovoiman vaikutuksista käyttövarmuuteen ja markkinoiden toimintaan jatkui. Monet Lisätiedot EU:n, Itämeren ja kansallinen verkonkehittäminen. Fingrid Verkkotoimikunta 9.5.2012 Petri Parviainen
EU:n, Itämeren ja kansallinen verkonkehittäminen Fingrid Verkkotoimikunta 9.5.2012 Petri Parviainen Sisältö: ENTSO-E 10 vuotisverkkosuunnitelma Itämeren alueen verkkojen kehitysnäkymät Fingridin verkkoinvestoinnit Lisätiedot Liittymismaksu. Esitys 5_2011
Liittymismaksu Esitys 5_2011 2 Miksi liittymismaksu? Tavoite ohjata uudet liitynnät sekä käyttövarmuuden että siirtokapasiteetin kannalta tarkoituksenmukaisesti kantaverkon ja jakeluverkon välillä Tavoitteena Lisätiedot Katsaus käyttövarmuuden hallintaan. Neuvottelukunta 16.5.2013 Reima Päivinen Fingrid Oyj
Katsaus käyttövarmuuden hallintaan Neuvottelukunta Reima Päivinen Fingrid Oyj Esityksen sisältö 1. Siirtotilanne, häiriöt ja siirtokeskeytykset 2. Siirtokeskeytysprosessin kehittäminen 3. Järjestelmäreservit Lisätiedot Verkkosuunnittelusta toteutukseen katsaus Itämeren alueen siirtoyhteyksiin. Jussi Jyrinsalo, johtaja Sähkömarkkinapäivä
Verkkosuunnittelusta toteutukseen katsaus Itämeren alueen siirtoyhteyksiin Jussi Jyrinsalo, johtaja Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012 2 Esitys Itämeren alueen haasteet verkkosuunnittelulle Itämeren alueen markkinalähtöinen Lisätiedot Tuotantorakenteen muutos haaste sähköjärjestelmälle. johtaja Reima Päivinen Käyttövarmuuspäivä
Tuotantorakenteen muutos haaste sähköjärjestelmälle johtaja Reima Päivinen Käyttövarmuuspäivä Tuulivoiman ja aurinkovoiman vaikutukset sähköjärjestelmään sähköä tuotetaan silloin kun tuulee tai paistaa Lisätiedot Siirtojen hallinta 2016
Raportti 1 (6) Siirtojen hallinta 2016 1 Yleistä siirto- ja markkinatilanteesta Siirtojen hallinta -raportti on yhteenveto Suomen kantaverkon ja rajajohtoyhteyksien tapahtumista ja toteumista vuodelta Lisätiedot Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg
Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä Kaj von Weissenberg 19.5.2016 1 Lisää Inspectasta Luomme turvallisuutta, luotettavuutta ja kestävää kehitystä Pohjois-Euroopassa Lisätiedot käsikassara? Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj Sähkömarkkinapäivä
Kantaverkkoyhtiöstä energiapolitiikan käsikassara? Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj Sähkömarkkinapäivä 21.4.2009 2 Kantaverkkoyhtiön tehtävät Voimansiirtojärjestelmän kehittäminen Luotettava Lisätiedot Jäävuoremme sulavat. Voimmeko rakentajana vaikuttaa?
Jäävuoremme sulavat. Voimmeko rakentajana vaikuttaa? Tero Kiviniemi DI, Executive MBA Toimialajohtaja Suomen rakentamispalvelut 9.9.2010 1 Energia ja ympäristö Globaali megatrendi Kansainväliset ja EU-tasoiset Lisätiedot Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi
Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi MUUTOS = MAHDOLLISUUS JA HAASTE On etuoikeus olla toteuttamassa muutosta ja ottaa haaste vastaan. Lisätiedot Katsaus käyttötoimintaan. Käyttötoimikunta 21.5.2014 Reima Päivinen Fingrid Oyj
Katsaus käyttötoimintaan Käyttötoimikunta Reima Päivinen Fingrid Oyj Esityksen sisältö 1. Käyttötilanne ja häiriöt 2. Tehon riittävyys 3. Järjestelmäreservit 4. Kansainvälinen käyttöyhteistyö 5. Eurooppalaiset Lisätiedot Laajamittainen tuulivoima - haasteita kantaverkkoyhtiön näkökulmasta. Kaija Niskala Säteilevät naiset seminaari Säätytalo 17.3.
Laajamittainen tuulivoima - haasteita kantaverkkoyhtiön näkökulmasta Kaija Niskala Säteilevät naiset seminaari Säätytalo 17.3.2009 2 Kantaverkkoyhtiölle tulevia haasteita tuulivoimalaitoksen liityntä tehotasapainon Lisätiedot Reserviasiat. Käyttötoimikunta 26.11.2008. Jarno Sederlund
1 Reserviasiat Käyttötoimikunta 26.11.2008 Jarno Sederlund 2 Tehoreservilain mukainen huippuvoimakapasiteetti Vuonna 2006 tuli voimaan sähkön toimitusvarmuutta turvaava laki Fingridin tehtävänä on järjestelmän Lisätiedot Kantaverkkotariffi Strategiset valinnat Verkkotoimikunta
Kantaverkkotariffi 2016 Strategiset valinnat Verkkotoimikunta 31.3.2014 2 Kantaverkkotariffi 2016 - aikataulutus Hankkeen käynnistys Energiavirasto Keskustelu tariffirakenteesta sekä loistehon ja loistehoreservin Lisätiedot Fingrid rakentaa häiriöreserviä - Forssan varavoimalaitos. Käyttövarmuuspäivä 2.12.2010 projektipäällikkö Juha Pikkupeura Fingrid Oyj
Fingrid rakentaa häiriöreserviä - Forssan varavoimalaitos Käyttövarmuuspäivä 2.12.2010 projektipäällikkö Juha Pikkupeura Fingrid Oyj 2 Fingrid rakentaa häiriöreserviä - Forssan varavoimalaitos Varavoimalaitos Lisätiedot Siirtokeskeytysprosessin kehittäminen. KÄYTTÖTOIMIKUNNAN KOKOUS 3/2013 Arto Pahkin
Siirtokeskeytysprosessin kehittäminen KÄYTTÖTOIMIKUNNAN KOKOUS 3/2013 Arto Pahkin 17.9.2013 Tavoitteena Toimintamallit siirtokeskeytystarpeiden hallinnassa yhdenmukaistetaan (investoinnit, kunnonhallinta, Lisätiedot Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet
Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet Matti Helkamo Siemens Osakeyhtiö, Building Technologies Kiinteistöjen paloturvallisuuden ajankohtaispäivät Restricted Siemens Osakeyhtiö 2016 www.siemens.fi Lisätiedot Kemijoki Oy esittäytyy
Kemijoki Oy esittäytyy Ismo Heikkilä Fingridin verkkotoimikunta 25.2.2016 1 Suomen merkittävin vesi- ja säätövoiman tuottaja 20 voimalaitosta, kolmannes Suomen vesisähköstä Tuotanto 5 333 GWh (2015) Kokonaisteho Lisätiedot Säätösähkömarkkinat uusien haasteiden edessä
1 Säätösähkömarkkinat uusien haasteiden edessä Johtaja Reima Päivinen, Fingrid Oyj Sähkömarkkinapäivä 21.4.2009 2 Mitä on säätösähkö? Vuorokauden sisäiset kulutuksen muutokset Vastuu: Markkinatoimijat Lisätiedot Tuulivoiman vaikutukset voimajärjestelmään
1 Tuulivoiman vaikutukset voimajärjestelmään case 2000 MW Jussi Matilainen Verkkopäivä 9.9.2008 2 Esityksen sisältö Tuulivoima maailmalla ja Suomessa Käsitteitä Tuulivoima ja voimajärjestelmän käyttövarmuus Lisätiedot Ajankohtaista Fingridistä
1 Ajankohtaista Fingridistä Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj Verkkopäivä 9.9.2008 2 Mielenkiintoinen toimintaympäristö! Suomen ilmasto- ja ja energiastrategia Suuret ydinvoimayksiköt Tuulivoima Lisätiedot Infra-alan kehityskohteita 2011
Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä Lisätiedot Energiamarkkinoiden nykytila ja tulevaisuus
Energiamarkkinoiden nykytila ja tulevaisuus 27.10.2015 Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy Gaia Consulting Oy Kestävän liiketoiminnan konsulttitoimisto vuodesta 1993 Strateginen kumppani ja käytännön toteuttaja Lisätiedot Valot päällä valtakunnassa
Valot päällä valtakunnassa Fingrid lyhyesti Sähkö on välttämätön osa kaikkien suoma laisten arkipäivää. Suomi toimii sähköllä. Fingrid on yritys, joka vastaa kantaverkon eli sähkön siirtojärjestelmän toimivuudesta. Lisätiedot Kapasiteettikorvausmekanismit. Markkinatoimikunta 20.5.2014
Kapasiteettikorvausmekanismit Markkinatoimikunta 20.5.2014 Rakenne Sähkömarkkinoiden nykytila Hinnnanmuodostus takkuaa Ratkaisuja Fingridin näkemys EU:n nykyiset markkinat EU:n markkinamalli pohjoismainen Lisätiedot Sierilä: nykyaikaista ja vastuullista vesivoimaa
Sierilä: nykyaikaista ja vastuullista vesivoimaa ET:n kevätseminaari Rovaniemellä 13.5.2016 Tuomas Timonen ja Timo Torvinen 13.5.2016 1 Sisältö Kemijoen ajankohtaiset kuulumiset Sierilän voimalaitosprojekti Lisätiedot Siirtokapasiteetin määrittäminen
1 (5) Siirtokapasiteetin määrittäminen 1 Suomen sähköjärjestelmän siirtokapasiteetit Fingrid antaa sähkömarkkinoiden käyttöön kaiken sen siirtokapasiteetin, joka on mahdollinen sähköjärjestelmän käyttövarmuuden Lisätiedot Toimialan onnettomuudet 2011
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 211 Osa 2 Indikaattorit Tukesin toiminnan indikaattorit Toiminnan vaikuttavuuden arviointia ja mittaamista varten Tukes kehitti vuonna Lisätiedot Eurooppalainen näkökulma kantaverkkojen suunnitteluun ENTSO-E:n 10-vuotissuunnitelma. Sähkömarkkinapäivä Jussi Jyrinsalo Fingrid Oyj
Eurooppalainen näkökulma kantaverkkojen suunnitteluun ENTSO-E:n 10-vuotissuunnitelma Sähkömarkkinapäivä 18.3.2010 Fingrid Oyj 2 Verkkosuunnittelua yli rajojen Nordel-yhteistyönä 2002: Pullonkaulojen analysointi Lisätiedot Maintpartner-konserni
Maintpartner-konserni Yritysesittely Huhtikuu 2016 100 % teollisuuden kunnossapitoa Itämeren alueella Avainluvut 2015 Liikevaihto 170 M, EBITDA 4,4 M Henkilöstön määrä 1600 Omistuspohja Pääomasijoittaja Lisätiedot Projektin rakentamisjärjestys ja tulevat keskeytykset Tomi Mantela Fingrid Oyj. Lieto-Forssa 400kV+110kV voimajohto projekti
Projektin rakentamisjärjestys ja tulevat keskeytykset Fingrid Oyj - 400kV+110kV voimajohto projekti - voimajohto. Rakentamissuunta voimajohtoprojektissa on sta on. 2 2016 - projektin aloitustilanne (6/2016): Lisätiedot Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen
Tiivistelmä Helsingin seudun MAL-seurannasta, 25.11.2014 Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus Lisätiedot Uusiomateriaalien käyttö rakentamisessa miten huomioitava suunnitteluprosessissa
Uusiomateriaalien käyttö rakentamisessa miten huomioitava suunnitteluprosessissa Kristiina Laakso, Liikennevirasto Hankesuunnittelupäivä 25.10.2016 UUDISTUNUT LIIKKUMISEN JA LIIKENTEEN EKOSYSTEEMI Liikenneviraston Lisätiedot Toimialan onnettomuudet 2012
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 212 Osa 2 Indikaattorit Tukesin toiminnan indikaattorit Toiminnan vaikuttavuuden arviointia ja mittaamista varten Tukes kehitti vuonna Lisätiedot LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016
Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016 Lisätiedot Sähköverkkovisio 2025? 16/03/2016 Jarmo Partanen
Sähköverkkovisio 2025? TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET Sähkömarkkinat 16/03/2016 Jarmo Partanen Sähkömarkkinat Driving Forces Sarjatuotantoon perustuva teknologia Sääriippuvainen sähkön tuotanto, jolla alhaiset Lisätiedot Kantaverkkoon liittyjän opas
Kantaverkkoon liittyjän opas Asiakkaiden ja yhteiskunnan hyväksi Fingrid lyhyesti Fingrid kehittää kantaverkkoa ja siirtoyhteyksiä ennakoitujen siirtotarpeiden perusteella noudattaen eurooppalaisia sähköverkon Lisätiedot Voimajärjestelmän tehotasapainon ylläpito. Vaelluskalafoorumi Kotkassa Erikoisasiantuntija Anders Lundberg Fingrid Oyj
Voimajärjestelmän tehotasapainon ylläpito Vaelluskalafoorumi Kotkassa 4-5.10.2012 Erikoisasiantuntija Anders Lundberg Fingrid Oyj Sähköntuotannon ja kulutuksen välinen tasapaino Fingrid huolehtii Suomen Lisätiedot Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti
Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan Lisätiedot Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee
Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien Lisätiedot WÄRTSILÄ OYJ ABP PÖRSSISÄÄTIÖN PÖRSSI-ILTA Atte Palomäki, Viestintäjohtaja. Wärtsilä
WÄRTSILÄ OYJ ABP PÖRSSISÄÄTIÖN PÖRSSI-ILTA 23.11.2015 Atte Palomäki, Viestintäjohtaja 1 Wärtsilän liikevaihto liiketoiminnoittain 1-9/2015 Energy Solutions, 22% Marine Solutions, 33% Services, 45% 2 Liikevaihto Lisätiedot Uusi maankäyttö- ja ympäristöpolitiikka vastuullisuutta ja vuoropuhelua. Ilkka Alm, maankäyttöpäällikkö Kantaverkkopäivä
Uusi maankäyttö- ja ympäristöpolitiikka vastuullisuutta ja vuoropuhelua Ilkka Alm, maankäyttöpäällikkö Kantaverkkopäivä 6.9.2012 2 Olemme sitoutuneet toiminnastamme aiheutuvien maankäyttö- ja ympäristövaikutusten Lisätiedot Yhteydenpito asiakaspalveluun, asiantuntijoihin ja muihin yhteyshenkilöihin
Helppokäyttöinen palvelukanava asiakkaille Mahdollisuus seurata palvelun toimintaa ja laatua - palvelutasoraportointi Yhteydenpito asiakaspalveluun, asiantuntijoihin ja muihin yhteyshenkilöihin Vastaukset Lisätiedot kantaverkon kehittämissuunnitelma ja aluesuunnitelmat: Keski-Suomi Uusimaa Pohjamaa
kantaverkon kehittämissuunnitelma ja aluesuunnitelmat: Keski-Suomi Uusimaa Pohjamaa Aki Laurila 2.12.2015 2 Esityksen sisältö Siirtokapasiteetin varmistaminen Kantaverkon kehittämissuunnitelma Kehittämissuunnitelma Lisätiedot TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen
TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle, Lisätiedot Fingridin ajankohtaisia kuulumisia
Julkinen Kari Kuusela Verkkotoimikunta 3.5.2016 Fingridin ajankohtaisia kuulumisia 1 2 Yhtiökokous 6.4.2016 Yhtiökokous hyväksyi tilinpäätöksen vuodelta 2015, vahvisti tuloslaskelman ja taseen sekä myönsi Lisätiedot Joensuun seudun hankintatoimen strategia
Joensuun seudun hankintatoimen strategia Page 1 Visio Vuonna 2015 Joensuun seudun hankintatoimi on edistyksellisten ja kilpailukykyisten hankintapalveluiden tarjoaja ja aluekehityksellisesti merkittävä Lisätiedot Keski-Suomen alueselvitys Antti Harjula
Keski-Suomen alueselvitys 2010 Antti Harjula PIHTIPUDAS 2 VIITAKANGAS ALAJÄRVI Keski-Suomen verkko VIRRAT RUHALA KOIVISTO VIHTAVUORI PETÄJÄVESI KELJO MÄNTTÄ TOIVAKKA MÄNTYLÄ JÄMSÄ TOIVILA JOUTSA ORIVESI Lisätiedot Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja. Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja Etelä-Suomen aluehallintovirasto Uudistuksen lähtökohdat Perustui Matti Vanhasen II hallitusohjelmaan Hallinto- ja kuntaministeri Lisätiedot Visioita tulevaisuuden sähköverkosta. Kimmo Kauhaniemi Professori Teknillinen tiedekunta Sähkö- ja energiatekniikka
Visioita tulevaisuuden sähköverkosta Kimmo Kauhaniemi Professori Teknillinen tiedekunta Sähkö- ja energiatekniikka Minä ja tiede -luento, Seinäjoki 17.5.2016 & Vaasa 19.5.2016 Sisältö 1. Sähköverkko 2. Lisätiedot Tuulivoimarakentamisen merkitys ja vaikutukset
Tuulivoimarakentamisen merkitys ja vaikutukset Suomessa tällä hetkellä 192 tuulivoimalaitosta kokonaisteho 366 MW Tuulivoimalaitoksia Teho Vuosituotanto Suomi Ruotsi Tanska Viro 192 kpl 2 754 kpl 5 126 Lisätiedot Aurinkoenergian tulevaisuuden näkymiä
Aurinkoenergian tulevaisuuden näkymiä Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Oy Olli Tuomivaara Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa työpaja 25.8.2014. Aurinkoenergian globaali läpimurto 160000 Lisätiedot Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita
Suunnitteluprosessin uudistaminen Liikennejärjestelmäpäivä 20.4.2016 Matti Levomäki Suunnitteluprosessin uudistaminen TAVOITE Suunnittelun toimintatapojen kehittäminen siten, että ne tuottavat vaikuttavimmat Lisätiedot LISÄÄ VIRTAA VESIVOIMASTA. Voimalaitosten tehonnostoilla puhdasta säätöenergiaa vuosikymmeniksi
LISÄÄ VIRTAA VESIVOIMASTA Voimalaitosten tehonnostoilla puhdasta säätöenergiaa vuosikymmeniksi Kemijoki Oy on vesivoimalaitosten tehonnoston edelläkävijä PORTTIPAHTA KURITTU VAJU KELU KURKIASKA VALAJAS Lisätiedot Voimalaitoksen erottaminen sähköverkosta ja eroonkytkennän viestiyhteys voimajohtoliitynnässä
Ohje 1 (6) Voimalaitoksen erottaminen sähköverkosta ja eroonkytkennän viestiyhteys voimajohtoliitynnässä 1 Voimalaitoksen / generaattorin erottaminen sähköverkosta Muuntaja, jonka kautta liittyy tuotantoa Lisätiedot konevuokraus kasvaa tuomalla tehokkuutta työmaille
Sijoitusmessut 2016 konevuokraus kasvaa tuomalla tehokkuutta työmaille Tapio Kolunsarka, toimitusjohtaja, Ramirent oyj Ramirent on johtava konevuokrausratkaisujen tarjoaja Markkinajohtaja kahdeksassa maassa Lisätiedot Kantaverkkoon liittymisen periaatteet. Jarno Sederlund ja Petri Parviainen
1 Kantaverkkoon liittymisen periaatteet Jarno Sederlund ja Petri Parviainen 2 Kantaverkkoon liittymisen periaatteet Sisällys 1. Kantaverkko mikä se on? 2. Liittyminen kantaverkkoon 3. Liityntähanke 4. Lisätiedot Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander
Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu 2014 10.2.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Q4 2014 Tilinpäätöstiedote 10.2.2015 1 Keskeiset tapahtumat Keskon kannattavuus pysyi hyvällä tasolla vaikeasta markkinatilanteesta Lisätiedot Talvikauden tehotilanne. Hiilitieto ry:n seminaari Helsinki Reima Päivinen Fingrid Oyj
Talvikauden tehotilanne Hiilitieto ry:n seminaari 16.3.2016 Helsinki Reima Päivinen Fingrid Oyj Pohjoismaissa pörssisähkö halvimmillaan sitten vuoden 2000 Sähkön kulutus Suomessa vuonna 2015 oli 82,5 TWh Lisätiedot TUULIPUISTO OY KIVIMAA ESISELVITYS TUULIPUISTON SÄHKÖVERKKOLIITYNNÄN VAIHTOEHDOISTA
TUULIPUISTO OY KIVIMAA ESISELVITYS TUULIPUISTON SÄHKÖVERKKOLIITYNNÄN VAIHTOEHDOISTA 1.10.2015 LOPPURAPORTTI Pöyry Finland Oy pidättää kaikki oikeudet tähän raporttiin. Tämä raportti on luottamuksellinen Lisätiedot Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016
Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria Lisätiedot Fingridin kasvustonkäsittely
Verkkotoimikunta 3.5.2016 Mikko Jalonen Fingridin kasvustonkäsittely Tavoitteena pitää voimajohdot puuvarmoina 34 500 ha raivattavaa johtoaukeaa 16 900 ha käsiteltävää reunavyöhykettä 20 toimittajaa vuosittain Lisätiedot Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.
Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 4.11.2015 Lauri Penttinen Hoitokuluista energiaan ja veteen Lisätiedot Kokemuksia tuulivoimaliitynnöistä. Caruna Oy / Henrik Suomi
Kokemuksia tuulivoimaliitynnöistä Caruna Oy / Henrik Suomi Tuulivoimaliitynnät Carunan verkkoalueella 2012 3,5 MVA Mika Manni, Peräseinäjoki 1.5 MVA Koskenkorvan Tuulivoima 2,0 MVA 2013 3,7 MVA Halikon Lisätiedot Toimialan onnettomuudet 2013
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 213 Osa 2 Indikaattorit Tukesin toiminnan indikaattorit Toiminnan vaikuttavuuden arviointia ja mittaamista varten Tukes kehitti vuonna Lisätiedot Fingrid Oyj Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Näkökulmia urakoitsijan laadunhallintaan 19.5.2016 / Kimmo Honkaniemi, Mikko Luoma
Fingrid Oyj Omaisuuden hallinnan teemapäivä Näkökulmia urakoitsijan laadunhallintaan 19.5.2016 / Kimmo Honkaniemi, Mikko Luoma Näkökulmia urakoitsijan laadunhallintaan Esityksen sisältö Turvallisuus etulinjassa Lisätiedot Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö
Elinkeino-ohjelman yrityskysely Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö 4.11.2016 Avaustyöseminaari 23.8.2016 60 osallistujaa Kansainvälistymistyöpaja 8.9.2016 n. 40 osallistujaa Jatkotyöseminaari Lisätiedot Käyttötoimikunta. Ajankohtaiset Reima Päivinen
Käyttötoimikunta Ajankohtaiset 17.3.2016 Reima Päivinen Fingrid on Suomen 10. paras työpaikka Fingrid on jälleen yksi Suomen parhaista työpaikoista, sijoitus nousi sijalta 25 sijalle 10 keskisuurten yritysten Lisätiedot Taloyhtiöiden korjaukset ja energia
Taloyhtiöiden korjaukset ja energia Rakennusfoorumi 13.12.2016, Rakennustietosäätiö, Helsinki DI Petri Pylsy, Kiinteistöliitto Nykytila 2 1 l As Oy kerrostalot, 2014, koko maa l 100 % 90 % 80 % 70 % 60 Lisätiedot Maankäyttö- ja ympäristöpolitiikka
Maankäyttö- ja ympäristöpolitiikka Sisältö Fingridin maankäyttö- ja ympäristöpolitiikka... 3 Voimajohdot... 4 Sähköasemat ja varavoimalaitokset... 6 Maankäytön suunnittelu, johtoalueiden käyttöoikeudet Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute