Source: http://docplayer.se/15570729-Upphandling-av-slussens-entreprenader-mats-ricknas-2014-03-26.html
Timestamp: 2018-06-23 12:58:41+00:00
Document Index: 21268982

Matched Legal Cases: ['domstolen ', 'domstolen ', 'domstolen ', 'domstolen ', 'domstolen ', 'domstolen ', 'domstolen ', 'domstolen ', 'domstolen ']

Upphandling av Slussens entreprenader. Mats Ricknäs - PDF
Upphandling av Slussens entreprenader. Mats Ricknäs
Download "Upphandling av Slussens entreprenader. Mats Ricknäs 2014-03-26"
1 Upphandling av Slussens entreprenader Mats Ricknäs The Capital of Scandinavia
2 Agenda Kort presentation av projektet Entreprenader inom delområde Vatten Entreprenader inom delområde Land Entreprenader inom delområde Berg Frågor
3 Slussen - en plats som förändrats
4 DROTTNING KRISTINAS SLUSS 1642 POLHEMSLUSSEN 1755 NILS ERICSON-SLUSSEN 1850 KARL JOHAN-SLUSSEN 1935 The Capital of Scandinavia
5 Dagens anläggning är i dåligt skick
6 Processen SLUSSEN Arkitekttävling 1 Arkitekttävling 2 Programsamråd Arkitektuppdrag Plansamråd Utställning och antagande BUSSTERMINALEN Flytt av bussterminal Plansamråd Utställning och antagande
7 Aktuellt läge i den formella processen Detaljplan Slussen Stadsbyggnads nämnd Kommunfullmäktige Länsstyrelsen Mark- och miljödomstolen Mark- och miljööverdomstolen Högsta domstolen Detaljplan Bussterminalen Stadsbyggnads nämnd Kommunfullmäktige Länsstyrelsen Mark- och miljödomstolen Mark- och miljööverdomstolen Högsta domstolen Miljödom Mark- och miljödomstolen Mark- och miljööverdomstolen Högsta domstolen Staden har överklagat Staden och sakägare har överklagat
8 Nu ska den femte slussen byggas
9 Tid och genomförande 2013 Tidiga arbeten 2014 Etapp1, östra delen 2019 Etapp 2, västra delen 2021 Trafik- och slussanläggning klara 2022 Bebyggelse börjar uppföras
10 Förutsättningar för byggtiden Trygg arbetsmiljö Fungerande avbördning Prioritering av kollektivtrafik, gående och cyklister Fornlämningsområde Varje dag passerar: t-bane-resenärer resenärer med stadsbussar resenärer med Nacka Vämdöbussar bilister cyklister gående I området finns: boende 800 arbetsställen 75 fastighetsägare
11 Budget och upphandling 8 mdkr Totalt ca 25 entreprenader ska handlas upp De större entreprenaderna presenteras idag
12 Organisation Projektchef Stab Projektcontroller Kommunikation Teknikansvarig övergripande teknikstöd Entreprenadplanering Upphandling Miljö Exploatering Delområde Land Delområde Vatten Delområde Berg
13 Ett projekt - tre delområden
14 Delområde Vatten Liselotte Johansson projektledare Johan Hedenström biträdande projektledare Sven Leijonhufvud projekteringsledare Magnus Tengblad samordnande byggledare
15 SN 71 Slussanläggning och kajer Schakt-, rivnings-, muddrings- och fyllningsarbeten. Grundläggning, pålning, betong- och stålarbeten. Öppningsbara broar, kajer och slussluckor Stigschakt o sjökulvert Anläggningskompletteringar och erosionsskydd Utförande entreprenad i samverkan
16 SN 72 Bro över Söderström Tillverkning, transport och montage av stålbro Utförandeentreprenad Montagetid 2017 SN 72 Huvudbro över Söderström Tillverkning, transport och montage av stålbro (ej grundläggning) Totalentreprenad Montage 2018
17 Luckor SN 73 Avbördningsluckor Tillverkning, transport och montage av avbördningsluckor Styr- och reglersystem Totalentreprenad Montage 2019 och 2021
18 SN 74 Gång- och cykelbro Gång- och cykelbro mellan Södermalm och Gamla Stan Totalentreprenad
19 Övriga entreprenader SN 75 Lokaler under huvudbro Stombyggnadsarbeten, stomkomplettering och installationer för nya kommersiella lokaler under huvudbron. Totalentreprenad 2021 SN 691 Trafikomläggning Trafikomläggningsarbeten med skyltning och omläggning av trafik inför byggstart Utförandeentreprenad SN 77 Erosionsskydd Östra Mälaren Erosionsskydd för broar, ledningar och kajer inom östra delen av Mälaren. Utförandeentreprenad
20 Delområde Land Mats Lindesten projektledare Håkan Skog biträdande projektledare Sven Arnius projekteringsledare Mats Johansson samordnande byggledare
21 SN 81 Konstbyggnad land Schakt-, rivnings- och fyllningsarbeten Grundläggning, pålning och betongarbeten Viss nybyggnation av konstruktioner för Katarinahissen. Färdigställande av trafikytor Utförandeentreprenad i samverkan
22 SN 82 Konstbyggnad land, östra delar Schakt- och fyllningsarbeten Grundläggning, pålning och betongarbeten Färdigställande av trafik ytor inkl provisorier Utförandeentreprenad
23 SN 83 Stomkomplettering atrium Stomkomplettering Ytskikt på väggar, undertaksoch golvarbeten Installationsarbeten el, vvs, ventilation, kyla, sprinkler Utförandeentreprenad
24 SN 821 Finplanering Katarinaparken, Ryssgården, Saltsjöterassen och Stadsgårdskajen Hårdgjorda ytor Utförandeentreprenad
25 Övriga entreprenader SN 842 Kulvert, pumpstation och kajarbeten öst Ledningskulvertar under mark samt ny kaj längs Stadsgårdsleden Utförandeentreprenad SN 843 Kulvert väst Ledningskulvertar under mark med stigschakt samt grundläggning för ny byggnad C2. Utförandeentreprenad SN 844 Hissar SN 845 Rulltrappor Tillverkning, installation och driftsättning av publika hissar respektive rulltrappor Totalentreprenader
26 Delområde Berg Anders Norlin Projektledare Mikael Östman Biträdande projektledare Åsa Jäverdal Projekteringsledare Per-Anders Nilsson Samordnande byggledare
27 SN 91 Bussterminal berg, mark och konstbyggnad Bergschaktsarbeten för bussterminal Schaktarbeten inklusive bergschakt för infartstunnel Betongarbeten för tråg till infartstunnel Betongarbeten för stomme i bussterminal Utförandeentreprenad i samverkan Sida 27
28 SN 92 Bussterminal, stomkomplettering och installationer Stomkomplettering Ytskikt på väggar, undertaksarbeten, golvarbeten, Installationsarbeten el, vvs, ventilation, kyla, sprinkler och andra installationsarbeten Utförandeentreprenad
29 SN 93 Renovering Lokattens trappa Renovering och upprustning av befintlig trappa och trapphus Utförandeentreprenad
30 SN 94 Ny avloppstunnel Byggnation av ny avloppstunnel, ca 500 m Anslutning till befintlig avloppstunnel Utförandeentreprenad
31 SN 981 Saltsjöbanans slutstation under byggtiden Anläggningsarbeten med markarbeten, spontarbeten, bergschaktsarbeten, betongarbeten och beläggningsarbeten för busskörväg Hårdgjorda ytor för busshållplatser Utförandeentreprenad Sida 31
32 Övriga entreprenader SN 941 Automatiska dörrar Tillverkning, installation och driftsättning av automatiska dörrar mellan bussangöring och terminal för busspassagerare. Totalentreprenad 2018 SN 942 Hissar SN 943 Rulltrappor Tillverkning, installation och driftsättning av hissar samt snedbanehiss respektive rulltrappor i bussterminal. Totalentreprenad 2018
Risker för översvämning vid ombyggnaden av Slussen i Stockholm
1 Risker för översvämning vid ombyggnaden av Slussen i Stockholm 2 Slussens historia Vikingatid Medeltiden Strömtröskeln bildas Två rännor i Söderström: - Lilleström för sjöfarten - Kvarnströmmen för energi