Source: http://docplayer.fi/2905964-Jalasjarven-kunnan-katu-ja-ulkovalaistuksen-saneeraus-2013-2014.html
Timestamp: 2016-10-25 14:12:37+00:00
Document Index: 14854109

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐Jalasjärven kunnan katu- ja ulkovalaistuksen saneeraus
Jalasjärven kunnan katu- ja ulkovalaistuksen saneeraus
Download "Jalasjärven kunnan katu- ja ulkovalaistuksen saneeraus 2013-2014"
1 JALASJÄRVEN KUNTA TEKNISET PALVELUT KIRKKOTIE JALASJÄRVI Jalasjärven kunnan katu- ja ulkovalaistuksen saneeraus Työselostus2 Liite 1 Työselostus Sivu 1/13 Sisällysluettelo Katu- ja ulkovalaistuksen saneeraus... 3 Lähtötiedot... 3 Tilaaja... 3 Työturvallisuus... 4 Työturvallisuuskoulutus... 4 Muut ohjeet... 4 Valaistuksen rakentaminen... 5 Valaisimet ja lamput... 5 Valaisinvarret... 6 Pylväät... 6 Pylväsjalustat... 6 Tarkastukset sekä käyttö- ja loppupiirrustukset... 6 Saneerausprojekti Urakkamuoto ja suoritusvastuun laajuus... 7 Urakka muoto... 7 Maksuperuste... 7 Urakkasuhteet... 7 Urakoitsijan suoritusvelvollisuus... 8 Pääsuoritusvelvollisuus... 8 Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat... 8 Työn rajaus... 8 Sivuvelvollisuudet... 8 Työmaapalvelut... 8 Työmaan johtovelvollisuudet... 8 Työn toteutus, yhteistoiminta ja Urakka-aika... 9 Toteutusta ja yhteistoimintaa koskevat ohjeet... 9 Työaika... 9 Suoritusaika... 9 Töiden aloitus... 9 Töiden valmistuminen... 9 Viivästyssakko... 103 Liite 1 Työselostus Sivu 2/13 Laatunvalvonta ja varmistus Laadunvalvonta Tilaajan laadunvarmistus Urakoitsijan laadunvarmistus Urakassa noudatettavat asiakirjat Sopimusasiakirjat Sopimusasiakirjojen julkisuus Vakuudet ja vakuutukset Urakoitsijan vakuudet Takuuaika ja takuuajan vakuus Tilaajan vakuudet Vakuutukset Tilaajan maksuvelvollisuus Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko Ennakko Hintasidonnaisuudet Laskujen maksuaika Muutostyöt Tilaajan määrälaskenta Urakka Urakoitsijan organisaatio/edustajat Työmaakokoukset Työmaapäiväkirja Vastaanottotarkastus Takuutarkastus Riitaisuuksien ratkaiseminen... 134 Liite 1 Työselostus Sivu 3/13 KATU- JA ULKOVALAISTUKSEN SANEERAUS Lähtötiedot Urakan kohteena on Jalasjärven kunnan katu- ja ulkovalaistuksen saneeraus vuosien aikana. Projekti käsittää yhteensä 1457 kpl katuvalaisimia, valaisinvarret 1036 kpl ja tarvittaessa uusittavat puupylväät. Tilaaja Työselostuksessa urakoitsijalla tarkoitetaan työn suorittajaa ja tilaajalla työn tilaajaa, Jalasjärven kuntaa. Tilaaja: Jalasjärven kunta Tekniset palvelut Kirkkotie Jalasjärvi Jalasjärven kunnan yhteyshenkilö: rakennusmestari Sami Leppänen puh s-posti:5 Liite 1 Työselostus Sivu 4/13 TYÖTURVALLISUUS Suunnitteluvaiheessa katuvalaistuksen tilaajan turvallisuuskoordinaattori tekee työmaasta vaarojenja riskienkartoituksen, joka täydentää työselostuksen työturvallisuusosiota. Rakentamisvaiheessa katuvalaistuskohteen työturvallisuudesta vastaavana toimii urakoitsijan työnjohtaja. Työmaan työturvallisuussuunnitelma käydään läpi yhdessä pääurakoitsijan/ tilaajanvalvojan kanssa. Työkohteen osalta on ennen töihin ryhtymistä aina tutustuttava jokaisen työn työohjeisiin ja tekijät on opastettava esimiehen toimesta kuhunkin työhön sekä dokumentoitava käsitellyt asiat. Työssä ja asennuksissa noudatetaan standardeja SFS 6000 ja 6002 sekä Infra 2006 / Rakennusosaja hankenimikkeistö; Määrämittausohje, jota tämä työselitys hankinta- ym. asioiden osalta täydentää. Työturvallisuuskoulutus Työntekijät, jotka työskentelevät yleisesti liikennöidyllä tiellä, tulee olla vähintään TIETURVA 1 koulutus. Työnjohtajilla, jotka vastaavat työnjohtamisesta, tulee olla TIETURVA 2 koulutus. Suunnittelijoilla, jotka vastaavat suunnittelusta, tulee olla vähintään TIETURVA 2 koulutus. Urakoitsija huolehtii, että hänen palveluksessaan olevalla henkilöstöllä on voimassa oleva hätäensiapukoulutus, SFS 6002 sähköturvallisuuskoulutus, työturvallisuuskoulutus, tulityökoulutus sekä tieturvakoulutus. Nostolaitteen kuljettajan tulee olla täysi-ikäinen ja hänellä tulee olla valtioneuvoston työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta annetun asetuksen (VNa 403/2008) mukainen pätevyys. Urakoitsijan tulee pyydettäessä esittää todistukset mainituista koulutuksista. Muut ohjeet Työkohde sijaitsee Jalasjärven kunnan alueella, jolla on henkilö- ja autoliikennettä sekä liikuntaalueita, esim. pururatoja. Urakoitsijan tulee huomioida liikunta-alueiden käyttäjät ja välttää niillä työskentelyä niiden aktiiviseen käyttöaikaan, esim. koululaiset ja hiihtokausi. Asennustyössä on huomioitava nostotöihin käytettävän nostoalustan turvallisuus. Urakoitsijan on hyvä huomioida, että liikunta-alueilla pururadan pohja on pehmeämpi kuin normaalin tien pohja. Urakoitsijan tulee siksi noudattaa erityistä varovaisuutta nostokonetta käytettäessä pururadoilla. Urakoitsija tekee kohteesta sähkölaitteiston käyttöönottotarkastuksen. Mikäli urakoitsija haluaa poiketa suunnitelmista, tulee siitä olla yhteydessä suunnittelijaan ja/tai tilaajanvalvojaan. Jos urakoitsija havaitsee suunnitelmien ja toteutuksen välisiä eroavaisuuksia tai ristiriitoja, on niistä oltava yhteydessä suunnittelijaan ja/tai tilaajanvalvojaan.6 Liite 1 Työselostus Sivu 5/13 Sähkö- ja telekaapeleiden, vesi- ja viemärijohtojen sekä muiden maassa olevien laitteiden näyttö tulee tilata ennen mahdollisten kaivuutöiden aloittamista. Tilaus ja näytöistä aiheutuvat kustannukset kuuluvat urakoitsijalle. Tarvittavat liikenteen ohjausjärjestelyt ja suunnitelmat tekee urakoitsija omalla kustannuksellaan. VALAISTUKSEN RAKENTAMINEN Pylväsjalustat ja kaapelointi säilytetään. Kaapelointi ja kytkentäkalusteet uusitaan tarvittavin osin. Kytkentäkalusteelta / AMKA-liittimiltä valaisimelle tulevat johdotukset uusitaan. Kytkettäessä valaistus on vaiheistettava tasaisesti. Valaistuksen ryhmitys säilytetään ennallaan. Urakoitsija tarkistaa yhdessä suunnittelijan ja/tai tilaajanvalvojan kanssa valaisinten, valaisinvarsien ja vaihdettavien pylväiden määrät. Valaisimet ja lamput Valaisimina käytetään Schredérin Ambar 150W, 100W ja 70W valaisimia, Schredérin Nano 70W ja 50W valaisimia sekä Elektroskandian Victor 70W valaisimia korvaussuunnitelman (liite 2) mukaisesti (ks. taulukko 1, Valaisinten tiedot) tai vastaavia. (Huom. Schredérin Ambar 150W ja 100W valaisimissa STD tai leveämpi valokeila, ks. korvaussuunnitelma.) Mikäli urakoitsija aikoo käyttää toisia kuin korvaussuunnitelmassa käytettyjä valaisimia, toimittaa tarjouksen antaja valaistusteknilliset laskelmat katutyypeittäin tilaajalle. Laskelmien on täytettävä korvaussuunnitelman mukaisten valaisimien valaistustaso. Taulukko 1: Valaisinten tiedot. Käytettävät valaisimet AMBAR 2 glass/son-t/ 1xSON-T 150W 150/-30/120 AMBAR 2 glass/son-t/ 1xSON-T 150W 150/-30/120 STD AMBAR 2 glass/son-t/ 1xSON-T 100W 100/-30/120 AMBAR 2 glass/son-t/ 1xSON-T 100W 100/-30/120 STD AMBAR 2 glass/son-t/ 1xSON-T 70W 70/-25/125 STD Nano ST70W lasikupu 1xST70W Nano ST50W lasikupu 1xST50W Victor HSE/HST 70W Valaisimet varustetaan Phillipsin tai Osramin valmistamilla 4Y-lampuilla. Valaisimissa käytetään suurpainenatriumlamppuja. Valaistuksen vaihdossa on huomioitava, että valaistus on oltava joka päivä toimintakuntoinen. Urakoitsijan tulee antaa kaikkien toimittamiensa valaisimien ja tarvikkeiden huolto ja takuutiedot. Lamppujen osalta tarkistetaan h toiminta-aikana tapahtunut lamppujen kuolleisuus, mikäli se on suurempi kuin valmistajien ilmoittama, vaihtaa urakoitsija ne omalla kustannuksellaan. Jalasjärven kunnan vanhat hyväkuntoiset Manta-valaisimet tulee toimittaa kunnan varastolle. Hyväkuntoisuus määritellään yhdessä tilaajan kanssa.7 Liite 1 Työselostus Sivu 6/13 Valaisinvarret Kaikki puupylväiden valaisinvarret vaihdetaan uusiin. Valaisinvarsina käytetään kuumasinkittyjä ja sankasidekiinnitteisiä 1,5m varsia, 15TV30. Valaisimen vaihtoon kuuluu uusia myös varren / pylvään sisälle tuleva MKEMP / MMJ 3x2,5mm² kaapeli. Pylvään alapään kytkentätilassa pylväskaapeli liitetään ehjään entiseen pylväskalusteeseen tai AMKA linjassa ehjiin vaihtoliittimiin. Jos kaluste tai vaihtoliitin/kotelo on rikkonainen, ne vaihdetaan uuteen SV kalusteeseen tai sopiviin JT-vaihtoliittimiin AMKA linjassa. Valaisinten valo on suunniteltu suunnattavaksi tiealueelle lyhyestä valaisinvarresta tai pylvään päästä. Yleensä sopivin sijainti valaisinvarteen asennetulle valaisimelle tiehen nähden on tien piennarviivan yläpuolella. Asennuksen helpottamiseksi valaisin voidaan asentaa ja kytkeä valaisinvarteen valmiiksi etukäteen, jolloin valaisimen asennustyö pylvääseen nopeutuu. Valaisinvarsien uusimistarve tai katkaisu metallipylväiden osalta on selvitettävä tapauskohtaisesti. Pylväät Valaisimet vaihdetaan olemassa oleviin pylväisiin. Vain huonokuntoiset pylväät uusitaan. Uusittavat pylväät sovitaan työn kuluessa. Uusittavina puupylväinä käytetään 8-12 m CU-kyllästettyjä puupylväitä LK2. Pylvään pituus valitaan nykyisen mukaan. Kaikki nykyiset käyttöön jäävät metalliputkipylväät varustetaan valaisinkohtaisilla pylväskalusteilla, tarvittaessa viallinen kaluste uusitaan Ensto SV15.06 (sulake 6A) pylväskalusteella. Metalliputkipylväiden valaisimet kaapeloidaan MMJ 3x2,5S kaapelilla valaisimelta pylvään kytkentäaukolle. Tarkistetaan puupylväiden pylväshatut ja uusitaan tarvittaessa. Metallipylväiden vaihdosta sovitaan erikseen tapauskohtaisesti. Pylväsjalustat Urakoitsija asentaa vaihdettaville metallipylväille uudet pylväsjalustat ja juurikumit. Jalustoina käytetään Sähkö-Jokisen valmistamia SJ-4 pylväsjalustoja. TARKASTUKSET SEKÄ KÄYTTÖ- JA LOPPUPIIRRUSTUKSET Urakoitsija mittaa kaikkien valaistusryhmien oikosulkuvirrat kauimmaisen valaistusjakson päästä. Valaistusryhmien suojaukset muutetaan vastaamaan uusittua tilannetta. Mittauspöytäkirja liitetään loppupiirustuksiin. Kaikki muutokset urakoitsija merkitsee suunnitelmiin ja ne toimitettaan suunnittelijalle ennen lopputarkastusta. Laitteistoille suoritetaan kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaiset käyttöönottotarkastukset mittauksineen, käyttöönottotarkastuspöytäkirjana käytetään HeadPower TP 023 tarkastuspöytäkirjaa, ja suoritetaan pöytäkirjan mukaiset mittaukset.8 Liite 1 Työselostus Sivu 7/13 Urakoitsija kirjaa sähköiseen dokumentointijärjestelmään valaisinten tiedot, esim. katu, valaisintyyppi, teho, kappalemäärä, katutyyppi, asennuskorkeus, pylväsväli, asennustapa, pylväsmateriaali, kaapelointi jne. Sähköisen dokumentointijärjestelmän on tarkoitus koota yhteen tiedot Jalasjärven kunnan katuvalaistuksesta ja toimia myöhemmin huollon dokumentointityökaluna. SANEERAUSPROJEKTI Vuosien aikana saneerataan valaisimet ja valaisinvarret olemassa oleviin pylväisiin korvaussuunnitelman mukaisesti. Korvattavia valaisimia on yhteensä 1457 kpl ja valaisinvarsia 1036 kpl. Tarvittaessa vaihdetaan huonokuntoiset puupylväät uusiin. Korvaamisessa käytettävät valaisintyypit ja tehot on esitetty korvaussuunnitelmassa (liite 2). Saneeraus aloitetaan tai sopimuksen allekirjoituksesta. Seuraavana vuonna saneerauksen voi aloittaa vuoden alusta. Työ tulee olla tehtynä vuonna 2013 marraskuun loppuun mennessä ja vuonna 2014 kesäkuun loppuun mennessä. Projektissa vaihdettavien valaisinten, valaisinvarsien ja pylväiden määrät sovitaan tilaajan kanssa niin, että ne sopivat ko. vuodelle varattujen määrärahojen puitteisiin. Urakoitsija uusii alueella olevat tilaajan osoittamat huonokuntoiset puupylväät yksikköhinnoin. Tarkistetaan puupylväiden pylväshatut ja uusitaan tarvittaessa. Kaapelointi ja kytkentäkalusteet uusitaan tarvittavin osin. Urakoitsija mittaa kaikkien valaistusryhmien oikosulkuvirrat kauimmaisen valaistusjakson päästä. Valaistusryhmien suojaukset muutetaan vastaamaan uusittua tilannetta. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS Urakka muoto Urakka on kokonaisurakka, jossa urakoitsija toimii lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Urakoitsija vastaa työmaan johtovelvollisuuksista ja työmaapalveluista. Maksuperuste Maksuperusteena on tarjouspyynnön perusteella määräytyvä kokonaishinta. Yksikköhinnoin suoritettavista muutos- ja lisätöistä aiheutuneet kustannukset maksetaan sovittujen yksikköhintojen ja suoritettujen työmäärien mukaan. Muutos- ja lisätöistä sovitaan erikseen ennen muutostöiden aloittamista. Urakoitsijan on annettava muutos- ja lisätöistä kirjallinen tarjous. Urakkasuhteet Jos urakoitsija käyttää töissään aliurakoitsijoita, on aliurakoitsijan esitettävä tilaajalle tarjouspyynnössä ilmenevät kelpoisuusehdot ja tilaajavastuulain mukaiset selvitykset.9 Liite 1 Työselostus Sivu 8/13 URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Pääsuoritusvelvollisuus Urakka käsittää katu- ja ulkovalaistuksen saneerauksen Jalasjärven kunnan alueella tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakoitsija suorittaa kaikki urakan toteuttamiseksi tarvittavat työt aputehtävineen ja hankintoineen suunnitelma-asiakirjojen mukaiseen toimivaan ja valmiiseen kuntoon, ellei muuta ole erikseen sovittu tilaajan tai muiden tehtäväksi. Urakkaan kuuluvat: tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisten valaisinten ja valaisinvarsien hankinta sekä tarvittaessa uusittavien puupylväiden hankinta valaisinten ja valaisinvarsien asentaminen ja tarvittaessa uusittavien puupylväiden asentaminen vanhojen valaisinten ja valaisinvarsien purku ja hävittäminen asianmukaisella tavalla sekä vaihdettujen puupylväiden purku ja hävittäminen asianmukaisella tavalla asentamiseen tarvittavat apuvälineet ja tarvikkeet tarvittavat liikennejärjestelyt, ettei asennuksista koidu vaaraa tiellä liikkujille viimeistelyt ja siivoukset. Pääurakkaan sisältyy työmaan johtovelvollisuuksista ja työmaapalveluista vastaaminen. Työn rajaus Työn tarkoituksena on uusia Jalasjärven kunnan alueella katuvalaisimet (1457 kpl), niiden valaisinvarret (1036 kpl) sekä tarvittaessa tilaajan osoittamat huonokuntoiset puupylväät. Tarkistetaan puupylväiden hatut ja lisätään puuttuvat. Työ toteutetaan vuosien aikana. Sivuvelvollisuudet (YSE 2 ) Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet (YSE 2, kohta 1 j) Työmaapalvelut (YSE 3 ) Työmaan johtovelvollisuudet (YSE 4 ) Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Pääurakoitsija nimeää urakkaan vastaavan työnjohtajan. Vastaavalla työnjohtajalla pitää olla10 Liite 1 Työselostus Sivu 9/13 vähintään teknikkotason koulutus. Pääurakoitsija nimeää työmaan työturvallisuudesta vastaavan henkilön sekä sähkötyönjohtajan. TYÖN TOTEUTUS, YHTEISTOIMINTA JA URAKKA-AIKA Toteutusta ja yhteistoimintaa koskevat ohjeet Urakoitsijan on huolehdittava eri töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisesta. Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon työturvallisuuden vaatimukset. Suunnitelmat työmaa-alueen järjestelyistä sekä muut työturvallisuuden varmistamiseksi tarvittavat ennakkosuunnitelmat on toimitettava tilaajalle kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta. Työaika Urakoitsija ja tilaaja sopivat työaikataulun ennen sopimuksen allekirjoittamista ja se kirjataan urakkasopimukseen. Näin laadittu aikataulu hyväksytään yhteisesti velvoittavaksi aikatauluksi. Aikataulun toteutumista valvotaan työmaakokouksissa. Urakoitsija on velvollinen noudattamaan sovittua aikataulua. Muutoksia työaikatauluun voidaan tehdä vain yhteisesti sopimalla työmaakokouksessa. Jalasjärven kunta asettaa aikataululle reunaehdot. Työt aloitetaan tai sopimuksen allekirjoituksesta. Vuonna 2014 työt voi aloittaa vuoden alusta. Työt tulee olla tehtynä vuonna 2013 marraskuun loppuun mennessä ja vuonna 2014 kesäkuun loppuun mennessä. Lisä- ja muutostyöt on hyväksytettävä tilaajalla ennen niiden aloittamista. Työt tulee tehdä mahdollisuuksien mukaan klo 7:00 21:00 välisenä aikana arkipäivisin, työn suoritusta keskusta-alueella tulee välttää ruuhka-aikaan. Asuntoalueilla suositeltava työskentelyaika on arkipäivisin klo :00 välisenä aikana Suoritusaika (YSE 17 ) Töiden aloitus Työt tulee aloittaa tai sopimuksen allekirjoituksesta. Poikkeavasta menettelystä voidaan sopia urakkaneuvottelussa. Urakoitsijalla on oikeus aloittaa työt heti kun tilaaja on antanut aloittamiseen luvan (poikkeus YSE 17 ). Tilaajan ja urakoitsijan yhteinen aloituskokous ja testiasennuksen hyväksyminen pidetään ennen töiden aloittamista. (Urakoitsija ehdottaa kokouksen ajankohdan). Töiden valmistuminen Katuvalaistusurakan on oltava valmis kokonaisuudessaan ja lopputarkastuksineen mennessä. Työhön liittyvät tarkastuspöytäkirjat on toimitettava tilaajalle viikkoa ennen vastaanottotarkastusta.11 Liite 1 Työselostus Sivu 10/13 Urakka katsotaan valmistuneeksi vasta, kun työn loppudokumentit on hyväksytty tilaajan toimesta oikeellisiksi ja kaikki urakkaan liittyvät työt on tehty valmiiksi. Mikäli työt valmistuvat ennen urakkasopimuksen mukaista määräaikaa täysin valmiiseen kuntoon, voi tilaaja ottaa työt vastaan, mutta mitään hyvityskorvausta ei suoriteta. Viivästyssakko (YSE 18 ) LAATUNVALVONTA JA VARMISTUS Laadunvalvonta Urakoitsijan on valvottava oman ja mahdollisten aliurakoitsijoiden osaamista ja työsuoritusta. Kaikista laiteasennuksista on laadittava käyttöönottopöytäkirja soveltuvin osin. Tilaaja suorittaa laadunvalvontaa tarkastuksin. Tilaajan laadunvarmistus Tilaaja tulee suorittamaan urakan aikana laadunvalvontaa pistokoeluontoisesti. Tilaajan suorittamat tarkastukset eivät vähennä urakoitsijan vastuuta urakasta eivätkä korvaa urakoitsijan laadunvalvontaa. Urakoitsijan laadunvarmistus (YSE 10 ) URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu tarjouspyyntökirjeen liitteenä. Sopimusasiakirjat (YSE 13 ) Lisäksi työssä noudatetaan Suomen lakeja, asetuksia ja määräyksiä sekä yleisesti hyväksyttyjä normeja, ohjeita ja järjestyssääntöjä. Sopimusasiakirjojen julkisuus Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten asiakirjojen julkisuutta koskevia ja kuntalain säännöksiä. Tilaaja lähettää kuntalain mukaisesti kaikille tarjoajille päätösotteen urakkapäätöksestä oikaisuvaatimusohjeineen. Kaikki tarjous- ja sopimusasiakirjat ovat julkisia urakkasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Mikäli urakoitsija katsoo, että joku osa tarjousta on liikesalaisuuden luonteinen ja sellaisena salassa pidettävä, tulee tästä erikseen mainita tarjouksessa, jolloin tarjousta, huomioonottaen lain määräykset, voidaan harkinnan mukaan tältä osin käsitellä sopimuksen allekirjoituksen jälkeenkin salaisena.12 Liite 1 Työselostus Sivu 11/13 VAKUUDET JA VAKUUTUKSET Urakoitsijan vakuudet Rakennusaikainen vakuus YSE 36 :n mukaisesti. Takuuaika ja takuuajan vakuus Takuuaika alkaa urakkasuorituksen työkohteen valmistumisesta ja jatkuu 24 kuukauden ajan. Takuuajan vakuus YSE 36 :n mukaisesti. Urakoitsija on vastuussa takuuaikana havaittujen puutteiden ja vikojen korjaamisesta sekä niiden aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta YSE:n mukaisesti. Takuuajan jälkeen urakoitsijan vastuu on YSE:n mukainen. Takuuaikana tilaajalla on lisäksi oikeus, käyttötilanteen tai käyttöturvallisuuden niin vaatiessa ilman kirjallista ennakkohuomautusta korjata tai korjauttaa kolmannella osapuolella takuun piiriin kuuluva työ urakoitsijan laskuun ellei urakoitsija pysty riittävän nopeasti korjaamaan vikaa. Tilaajan vakuudet Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta. Vakuutukset (YSE 38 ) Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan siitä, että myös mahdollisilla aliurakoitsijoilla on voimassa oleva työtä koskeva toiminnan vastuuvakuutus. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Urakkahinnan maksaminen (YSE 40 ) Maksuerätaulukko Urakkasopimukseen / tilaukseen laaditaan urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko. Urakoitsijan tulee toimittaa se tilaajalle viikkoa ennen urakkaneuvotteluita. Tilaaja hyväksyy maksuerätaulukon. Maksuerät urakoitsija veloittaa suoraan tilaajalta. Ensimmäisen maksuerän suuruus on enintään 10 % urakkasummasta. Ensimmäinen maksuerä maksetaan urakoitsijalle, kun urakkasopimus on allekirjoitettu ja rakennusaikainen vakuus jätetty tilaajalle. Viimeinen maksuerä on vähintään 20 % urakkahinnasta. Maksuerä maksetaan, kun asennukset on hyväksytty vastaanotetuksi, vastaanottotarkastuspöytäkirja hyväksytty, vastaanottotarkastuksessa todetut virheet ja puutteet on poistettu, sekä takuuaikainen vakuus on toimitettu tilaajalle.13 Liite 1 Työselostus Sivu 12/13 Sellaista jälkilaskutusta, josta ei ole etukäteen sovittu ei hyväksytä. Ennakko Ennakkomaksua ei suoriteta Hintasidonnaisuudet Urakkahintaa ei sidota indeksiin. Laskujen maksuaika Laskujen maksuaika on 21 vrk siitä kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. Viivästyskorko on korkolain mukainen. Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija. Muutostyöt Urakoitsija on velvollinen tarvittaessa tekemään myös yksikköhintaluettelossa mainitsemattomia muutostöitä. Ellei näistä töistä voida sopia muuta hintaa, voi urakoitsija lisätä omakustannushintaan 12 prosentin yleiskustannuslisän (YSE 47 ), jonka lisäksi näistä töistä ei rakennuttajalle saa aiheutua muita kustannuksia. Tilaajan määrälaskenta Tilaaja ei tee muuta määrälaskentaa kuin mitä tarjouspyyntöasiakirjoissa on esitetty. URAKKA Urakoitsijan organisaatio/edustajat (YSE 56 ) Urakoitsijaa pyydetään tarjouksessaan ilmoittamaan, ketkä ovat tähän työhön ehdotettavat urakoitsijan edustaja ja vastaava työnjohtaja. Vastaavalta työnjohtajalta edellytetään vähintään teknikon koulutusta. Sähkötöissä vaaditaan sähkötöidenjohtajan pätevyys. Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämän työnjohdon. Työmaakokoukset (YSE 66 ) Työmaakokouksia pidetään kuukausittain tai tarvittaessa. Tilaaja järjestää tilan työmaakokousten pitoa varten. Työmaapäiväkirja (YSE 75 )14 Liite 1 Työselostus Sivu 13/13 Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa. Vastaanottotarkastus (YSE 71 ) Takuutarkastus (YSE 74 ) RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN (YSE 92 ) Riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivät voi keskenään sopia ratkaistaan Suomen lain mukaan paikallisessa alioikeudessa (poikkeus YSE 92 ). Samankaltaiset tiedostot
Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 1(10) Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 9.3.2015 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 2(10) SISÄLLYSLUETTELO Lisätiedot KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS
KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS Tekninen toimi 6.5.2013 Sivu 2 / 17 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja/Rakennuttaja... 4 1.2 Rakennuttaminen, Lisätiedot Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi. URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN
Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN 29.3.2010 1 (24) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Rakennuttaja / tilaaja... 4 1.2 Suunnittelijat... Lisätiedot MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNNIKÖN POHJOISEN ALUEEN 2-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKKA URAKKAOHJELMA TYÖNRO 201021 18.10.2011
MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNNIKÖN POHJOISEN ALUEEN 2-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKKA URAKKAOHJELMA TYÖNRO 201021 18.10.2011 Matti Sulonen Suunnitteluinsinööri Tekniset palvelut Heikinkuja 4 04600 Mäntsälä p. +358 40 Lisätiedot POIKKITIEN YRITYSALUEEN ESIRAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 10.3.2015
URAKKAOHJELMA 1 (17) POIKKITIEN YRITYSALUEEN ESIRAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 10.3.2015 URAKKAOHJELMA 2 (17) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja... 4 1.2. Rakennuskohde... Lisätiedot LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT
JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 1/19 Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT URAKKAOHJELMA Laatinut : 17.3.2010 Pekka Ulvila, Pöyry CM Lisätiedot Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen laajennuksen maanrakennusurakka
SISÄLLYS 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. RAKENNUTTAJA... 4 1.2. TILAAJA... 4 1.3. SUUNNITTELIJA... 4 1.4. RAKENNUSKOHDE... 4 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS... 5 2.1. URAKKAMUOTO... 5 Lisätiedot LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT
KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT URAKKAOHJELMA 11.4.2011 Jari Kinnunen URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO KITTILÄN KUNTA URAKKAOHJELMA Lisätiedot MIKKELIN VESILIIKELAITOS. Brahentien vh-saneeraus välillä pumppaamo Kitereentien liittymä plv. 0-445. Urakkaohjelma 27.6.2014
MIKKELIN VESILIIKELAITOS Brahentien vh-saneeraus välillä pumppaamo plv. 0-445 Urakkaohjelma 27.6.2014 Sisällysluettelo 1 Rakennushankkeen yhteystiedot... 1 1.1 Rakennusurakan tilaaja... 1 1.2 Rakennuttaja... Lisätiedot PORVOON KAUPUNKI Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT
Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT TOUKOVUORI 2012 KATU OSASTO URAKKAOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Rakennuskohde 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN Lisätiedot Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT
URAKKAOHJELMA Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT Hietapohjantie 926 73460 Muuruvesi YSE 1998, noudatetaan tässä asiakirjassa mainituin Lisätiedot KIRKONKYLÄN KADUT 2012
Tekninen osasto URAKKAOHJELMA 14.3.2012 Sivu 2 / 18 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja/Rakennuttaja... 4 1.2 Rakennuttaminen, valvonta ja suunnittelu... 4 1.3 Muut osapuolet... Lisätiedot Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI
Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI Urakkaohjelma 12.2.2013 2 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 4 Rakennuttaja Äänekosken kaupungin Lisätiedot KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015
Tunnistetiedot Rakennuskohde KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 08.06.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA)... Laatija Lisätiedot IRJANKUJAN RAKENTAMINEN HATTULAN KUNTA IRJANKUJAN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA
HATTULAN KUNTA 1 HATTULAN KUNTA 19.09.2014 HATTULAN KUNTA 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Tietoja rakennushankkeesta 2.1 Rakennuskohde 2.2 Rakennuttaja, valvonta 2.3 Tilaaja 2.4 Suunnittelija 2.5 Alueet Lisätiedot NUMMISILLANKADUN VESIHUOLTOLINJAN RAKEN- TAMISURAKKA URAKKAOHJELMA
NUMMISILLANKADUN VESIHUOLTOLINJAN RAKEN- TAMISURAKKA HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (11) 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 Rakennuttaja 4 1.2 Tilaaja 4 1.3 Rakennuskohde ja yleiskuva rakennustyöstä 4 2 URAKKAMUOTO Lisätiedot URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO
ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Urakkaohjelma 24.02,2015 1(18) URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Lisätiedot Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN
Liite 3 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN KVR-Urakkaohjelma 19.4.2010 URAKKAOHJELMA 1 (22) SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... Lisätiedot Kankaanpään kaupunki Jätevedenpuhdistamo Tulvasuojelupenger
Kankaanpään kaupunki Jätevedenpuhdistamo Tulvasuojelupenger 10.7.2014 MAARAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) Kankaanpään kaupunki Tekninen keskus 1 1 Tulvasuojelupenger Sisällys 0 Rakennushankkeen yhteystiedot... Lisätiedot URAKKAOHJELMA (YSE 1998)
Tunnistetiedot Rakennuskohde KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 30.4.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA... Lisätiedot PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi
PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISET TILAT Vesikaton uusimistyöurakka URAKKAOHJELMA 26.5.2014 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja Kohteen rakennuttaja on Pornaisten kunta Yhdyshenkilö tekninen Lisätiedot Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A
Kokemäen kaupunki Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A 1 Soinnilantien valaistussaneeraus URAKKAOHJELMA SÄHKÖURAKKA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Tämän urakkaohjelman perustana Lisätiedot Urakkaohjelma. Työ: E25344. Tampere 12.3.2012
MYRSKYLÄN KUNTA Virastotien perusparannus ja torin laajennus Työ: E25344 Tampere 12.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Tampere, Lisätiedot JULKISIVUKORJAUS 2015
KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI JULKISIVUKORJAUS 2015 URAKKAOHJELMA 1 + 19 SIVUA 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO DI Mika Laitala Urakkaohjelma 10.02.2015 Lisätiedot Kalaasin alueen kunnallistekniikka
Mäntsälän Kunta Mäntsälän Vesi Kalaasin alueen kunnallistekniikka Urakkaohjelma 2.7.2010 Tarkistanut Kirjoittanut Pekka Savolainen Asko Määttänen Mäntsälän kunta Heikinkuja 4 FI-04600 MÄNTSÄLÄ Finland Lisätiedot PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT
FCG Finnish Consulting Group Oy PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT URAKKAOHJELMA 0146-P18548 27.6.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy URAKKAOHJELMA Helsinki 27.6.2012 Pirttisaaren lastausramppi ja Lisätiedot Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN
Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden uusiminen 2013 OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 3.4.2013 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT Lisätiedot URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1.2. Demaco Oy Claes Stigzelius KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN
KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1.2 Demaco Oy Claes Stigzelius URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1(21) URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO Lisätiedot URAKKAOHJELMA (YSE 1998)
Rakennuskohde: KOY Raumanmerenkatu 11 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 2.7.2015 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija dipl.ins. Lisätiedot 2016 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute