Source: http://slideplayer.it/slide/2701079/
Timestamp: 2017-04-27 15:18:26+00:00
Document Index: 151391485

Matched Legal Cases: ['art. 15', 'art. 4', 'art. 6', 'art. 9', 'art. 15', 'art. 153', 'art. 15', 'art. 15']

Nuovo Polo della Salute di Padova Venezia, 28 Luglio ppt scaricare
Presentazione sul tema: "Nuovo Polo della Salute di Padova 2013 - 2014 Venezia, 28 Luglio 2014."— Transcript della presentazione:
Nuovo Polo della Salute di Padova 2013 - 2014 Venezia, 28 Luglio 2014
Sottoscrizione in data 02.07.2013 di accordo ex art. 15 legge 241/90, ratificato con DGRV n. 1169 del 05.07.2013, tra Regione Veneto, Provincia di Padova, Comune di Padova, Università di Padova, Azienda Ospedaliera di Padova e Istituto Oncologico Veneto, per la realizzazione del Nuovo Polo della Salute di Padova Individuazione Azienda Ospedaliera di Padova quale Stazione Appaltante Adempimenti Azienda Ospedaliera di Padova: - predisposizione piano dismissione delle strutture esistenti (art. 4) -valutazione sostenibilità costi canone disponibilità e durata (art. 6) -verifica condizioni fattibilità iniziativa (art. 9) Sottoscrizione preaccordo ex art. 15 legge 241/90 NUOVO POLO DELLA SALUTE DI PADOVA
Trasmissione in data 07.08.2013, da parte della Regione Veneto all'Azienda Ospedaliera di Padova, della proposta di Finanza e Progetti S.p.a. Nomina del Responsabile Unico del Procedimento e attività conseguenti (Deliberazione Direttore Generale n. 897 del 29.08.2013) Nomina del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Padova a componente del Comitato di Coordinamento (Nota regionale del 12.09.2013, prot. n. 43692) Incontro in data 05.12.2013 in Regione Veneto per esame procedura di cui all'art. 153, comma 19 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. Attività conseguenti il preaccordo ex art. 15 legge 241/90 NUOVO POLO DELLA SALUTE DI PADOVA
Presentazione in data 11.02.2014, in CRITE, da parte del Direttore Generale AOP, della proposta di cronoprogramma e della struttura organizzativa per l’esecuzione del procedimento di aggiudicazione. Parere favorevole della CRITE agli adempimenti contenuti nel cronoprogramma Seduta del Comitato di Coordinamento in data 11.02.2014 Affidamento a professionista esterno dell’incarico per l’attività di supporto al RUP (Deliberazione del Direttore Generale n. 214 del 27.02.2014) Individuazione componente dell'Azienda Ospedaliera nel Gruppo per la gestione delle problematiche tecnico-giuridiche e urbanistiche relative alla valorizzazione degli immobili dell’ospedale attuale (Nota n. 12133 del 11.03.2014 del Direttore Generale AOP) Incontro in data 19.05.2014 presso Istituto Oncologico Veneto del Gruppo di lavoro per la valorizzazione degli immobili dell’ospedale attuale Attività conseguenti il preaccordo ex art. 15 legge 241/90 NUOVO POLO DELLA SALUTE DI PADOVA
Costituzione Gruppo di lavoro per la verifica di congruità della proposta di finanza di progetto con la pianificazione sanitaria aggiornata con la DGRV 2122 del 19.11.2013. (Deliberazione Direttore Generale n. 215 del 28.02.2014) Parere favorevole della CRITE del 17.04.2014 sulla conformità del progetto alla vigente programmazione sanitaria regionale e autorizzazione all'AOP di procedere al IV° passaggio del cronoprogramma per il confronto con il Proponente Incontro con il Proponente in data 21.05.2014 per esame proposta Conformità della proposta di Finanza di progetto alla DGRV 2122/2013 NUOVO POLO DELLA SALUTE DI PADOVA
CRONOPROGRAMMA - 1° FASE – anno 2014
CRONOPROGRAMMA - 2° FASE – anno 2015 – 2016 NUOVO POLO DELLA SALUTE DI PADOVA
CRONOPROGRAMMA - 3° FASE – anno 2016 – 2017 NUOVO POLO DELLA SALUTE DI PADOVA
Scaricare ppt "Nuovo Polo della Salute di Padova 2013 - 2014 Venezia, 28 Luglio 2014."
Presentazioni simili Prospettive per il nuovo ospedale di Padova Considerazioni tecnico-economiche a partire dal Piano di Fattibilità approvato con DGR 1367/2011 Venezia, 28.
Dott. Francesco Ferrarini- Dip. Prevenzione ULSS 20 Verona AZIENDA ULSS 20 - VERONA AMIA SPA COMUNE VERONA PROTOCOLLO DINTESA SOTTOSCRITTO IL 30/05/2006.