Source: https://www.contratacionpublicacp.com/forum/topics/modificaciones-acumuladas?commentId=5042224%3AComment%3A106956
Timestamp: 2019-04-18 21:11:31
Document Index: 260716730

Matched Legal Cases: ['artículo 205', 'artículo 204', 'artículo 205', 'artículo 205', 'artículo 205', 'artículo 205']

¿Se pueden acumular las modificaciones no previstas a las previstas en el pliego de cláusulas administrativas? - CONTRATACIÓN PÚBLICA
Publicado por Carme Teubert Salabert el septiembre 7, 2018 a las 10:04pm en Modificación del contrato.
Se me plantea una duda en cuanto a las modificaciones contractuales.
Se puede acumular el % de modificaciones prevista al % de modificaciones no previstas en un contrato.
Ejemplo: En un contracto de servicios con un 20% de modificaciones previstas, se puede modificar por temas previsto y no previstos conjuntamente?
Gracias de antemano y un saludo a todos los del foro.
Community managerPermalink Responder para Guillermo Yáñez Sánchez el septiembre 12, 2018 a las 12:06pm
Hola Carmen, creo que este supuesto nos se había planteado. Revisa, quizá encuentres algo.
Yo creo que en el pliego se puede regular la modificación del contrato en los términos previstos en la Ley.
Luego, si concurre otro caso no previsto en el pliego, pero que tiene encaje en la modificación regulada en el artículo 205 creo que también se podría modificar.
Vamos a ver si alguien más nos da su opinión.
Consultores y abogadosPermalink Responder para jjdiógenes el septiembre 12, 2018 a las 2:58pm
En mi opinión ambas figuras han de abordarse separadamente. Las modificaciones previstas (artículo 204 LCSP) han de contemplarse en el pliego y el porcentaje estimado debe formar parte del valor estimado, sin que en ningún caso pueda superar el 20% del precio inicial.
Las modificaciones no previstas se regulan en el artículo 205 LCSP y, en mi opinión, tienen una vida independiente con respecto a las previstas, que se hallan reguladas en el Pliego. El porcentaje permitido en las no previstas será el que corresponda (artículo 205), según la circunstancia que justifique la modificación (prestaciones adicionales, circunstancias imprevisibles, modificaciones no sustanciales., etc.). Salvo error u omisión por mi parte, no me ha parecido ver que en la cuantificación del porcentaje del artículo 205 se tengan en cuenta las modificaciones previstas. Al contrario, todo el tiempo se está haciendo referencia a las modificaciones acordadas conforme al artículo 205.
Empleados del Sector PúblicoPermalink Responder para Carme Teubert Salabert el septiembre 19, 2018 a las 7:49pm
Muchas gracias a Guillermo y jjdiógenes. Eso es lo que a mí me parecía, pero ante la duda, prefiero comentarlo en este foro.
Empleados del Sector PúblicoPermalink Responder para Miquel Benito López el noviembre 6, 2018 a las 11:40pm
Hola, cierto cada tipo de modificación previstas y no previstas, así como los excesos de medición tienen un tratamiento independiente, es decir se deberán tramitar como expedientes separados y por tanto un mismo contrato puede sufrir diferentes modificaciones, ya sean por uno u otro motivo o sufrir todos los motivos y causas. (modificaciones previstas, modificaciones no previstas, excesos de medición, supresión de unidades por nuevas hasta un 3% importe adjudicación sin incremento de presupuesto)
Permalink Responder para Fuen el marzo 4, 2019 a las 7:52pm
Tengo una duda con respecto a esto... Si tú tienes un exceso de mediciones y de repente te surge una modificación imprevista ¿No debes sumar tu exceso a la modificación y que la suma de ambos importes no superen el umbral del 205 LCSP?