Source: http://docplayer.it/3184121-Capitolo-9-programma-degli-interventi-9-programma-degli-interventi.html
Timestamp: 2018-04-21 16:02:37+00:00
Document Index: 75971162

Matched Legal Cases: ['art. 3', 'art. 17', 'art. 21', 'art. 16', 'art. 16', 'art.18', 'art.19', 'art.20', 'art.21', 'art.22', 'art.46', 'art. 16']

Capitolo 9 PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 9 PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI - PDF
Download "Capitolo 9 PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 9 PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI"
1 9 Il Piano per l assetto idrogeologico ha lo scopo di assicurare, attraverso vincoli, direttive e la programmazione di opere strutturali, la difesa del suolo - in coerenza con le finalità generali indicate all art. 3 della L. 183/89 e con i contenuti del Piano di bacino fissati dall art. 17 della stessa legge - e la salvaguardia della vita umana e delle infrastrutture, così come indicato nell Atto di indirizzo e coordinamento (D.P.C.M. 29/9/98). In questo ambito, l individuazione del quadro d interventi necessari per la mitigazione e/o riduzione delle condizioni di pericolosità e rischio avviene secondo il seguente processo logico: 1. definizione del quadro conoscitivo; 2. individuazione delle condizioni di pericolosità e di rischio, di natura geomorfologica ed idraulica; 3. programmazione interventi. Nel P.A.I. sono state individuate le situazioni di pericolosità, sia geomorfologica che idraulica, valutando il grado di rischio idrogeologico conseguente sulla base della presenza e della tipologia degli elementi vulnerabili. Particolare attenzione, in relazione alla loro classificazione a rischio molto elevato (R4) ed elevato (R3), è stata rivolta ai territori urbanizzati per fini residenziali (centri abitati, nuclei abitati, zone residenziali), industriali (ASI, Aree artigianali, PIP, ecc.) e infrastrutturali (aree di servizio, strade primarie, reti di distribuzione energetica ed idrica). 133/165
2 Una volta identificati gli elementi e perimetrate le aree a rischio molto elevato (R4) ed elevato (R3), si è proceduto ad attivare le concertazioni con le amministrazioni locali, i cui territori erano interessati da aree a rischio di tale grado. Le Amministrazioni, tramite la Circolare A.R.T.A. n. 1/03, erano state già invitate a rappresentare, in schede progettuali, le necessità di interventi per la mitigazione ed eliminazione del rischio idrogeologico. Durante successivi incontri sono state confrontate le proposte formalizzate dalle Amministrazioni con i dati scaturiti dagli studi del progetto P.A.I. Tale confronto si è basato innanzitutto sulla verifica dell individuazione corretta dei luoghi e della presenza di dissesti o probabilità di inondazione con le proposte d intervento; nella seconda fase si prevede di analizzare la compatibilità con le prescrizioni del Piano delle ipotesi progettuali avanzate dalle Amministrazioni. Per quanto riguarda il fabbisogno finanziario, quello indicato nelle schede progettuali è da considerarsi orientativo; assume invece una maggiore validità nel caso di progetti in stesura definitiva o esecutiva. Il quadro degli interventi, con il relativo fabbisogno finanziario, è stato determinato in ogni progetto di P.A.I.; vale a dire che per ogni bacino idrografico è stato redatto un elenco delle necessità d intervento suddivise per ogni territorio comunale ricadente all interno del bacino stesso. L elenco contiene gli interventi necessari alla mitigazione del rischio ordinati secondo un livello di priorità decrescente da molto elevato (R4) ad elevato (R3). Gli interventi sono stati suddivisi in due liste separate: una per il rischio geomorfologico e una per il rischio idraulico. Ciò è risultato necessario per la differente metodologia di individuazione delle priorità di intervento. Inoltre, l art. 21 della legge 183/89 stabilisce che: 1. I piani di bacino sono attuati attraverso programmi triennali di intervento, redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità dei piani medesimi. 2. I programmi triennali debbono destinare una quota non inferiore al dieci per cento [ L.493/93] degli stanziamenti, complessivamente a: a) interventi di manutenzione ordinaria delle opere, degli impianti e dei beni, compresi mezzi, attrezzature e materiali dei cantieri- officina e dei magazzini idraulici; b) svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico; c) compilazione ed aggiornamento dei piani di bacino, svolgimento di studi, rilevazioni o altro nelle materie riguardanti la difesa del suolo, redazione dei progetti generali, degli studi di fattibilità, dei progetti di massima ed esecutivi di opere e degli studi di valutazione dell'impatto ambientale di quelle principali. In tal senso l elenco definito sulla base degli interventi segnalati dagli Enti Locali e dalle Amministrazioni Regionali competenti (Dipartimento delle Foreste) costituisce il programma triennale di interventi strutturali per la mitigazione del rischio idrogeologico del bacino idrografico di riferimento. 134/165
3 9.1 Individuazione delle priorità di intervento per il rischio geomorfologico Nel caso degli interventi per la mitigazione del rischio geomorfologico, la priorità è stata valutata sulla base dell incrocio tra la pericolosità e la tipologia dell elemento a rischio (Tabella 9.1). Tabella 9.1: Valutazione del rischio geomorfologico. Elementi a Rischio E1 E2 E3 E4 P0 R1 R1 R1 R1 Pericolosità P1 R1 R1 R2 R2 P2 R2 R2 R3 R4 P3 R2 R3 R4 R4 P4 R3 R3 R4 R4 L ordine di priorità viene stabilito con tre livelli successivi di riferimento: il primo ordine è costituito dal grado di rischio, prima R4, poi R3 e successivamente R2 ed R1; segue il valore dell elemento a rischio, da E4 ad E1; il valore della pericolosità, prima P4/P3 considerati allo stesso livello, infine le pericolosità meno gravi. Ne deriva il seguente prospetto di riferimento per l assegnazione dei primi 6 livelli di priorità: 1 livello = R4 (E4 P4/P3); 2 livello = R4 (E4 P2); 3 livello = R4 (E3 P4/P3); 4 livello = R3 (E3 P2); 5 livello = R3 (E2 P4/P3); 6 livello = R3 (E1 P4). La scelta di considerare sullo stesso piano la pericolosità P3 e la P4 deriva dalla verifica delle situazioni più diffuse nel territorio siciliano. Risulta, infatti, che la differente valutazione sulla magnitudo del fenomeno franoso, individuata nelle categorie di dissesto (T1, T2 e T3), determina in Sicilia un forte squilibrio a favore dei fenomeni di crollo (T3) che raggiungono, frequentemente, il valore massimo (P4), mentre nelle altre due categorie (T2 e T1) lo stesso valore viene raggiunto solo per estensioni superiori al chilometro quadro, estensioni raramente riscontrabili nel territorio siciliano. 135/165
4 9.2 Individuazione delle priorità di intervento per il rischio idraulico Anche nel caso degli interventi per la mitigazione del rischio idraulico, la priorità è stata valutata sulla base dell incrocio tra la pericolosità e la tipologia dell elemento a rischio (Tabella 9.2). Tabella 9.2a: Valutazione del rischio idraulico con metodologia completa. Tabella 9.2b: Valutazione del rischio idraulico con metodologia semplificata. Rischio E1 E2 E3 E4 Rischio E1 E2 E3 E4 P1 R1 R1 R2 R2 P1 R1 R1 R2 R3 P2 R1 R2 R3 R3 P2 R1 R2 R3 R4 P3 R2 R2 R3 R4 P3 R2 R2 R4 R4 P4 R2 R3 R4 R4 L ordine di priorità viene stabilito anche in questo caso con livelli successivi di riferimento, nei quali si considera prioritariamente il grado di rischio; segue il valore dell elemento a rischio e, in ultimo, il valore della pericolosità. Ne deriva il seguente prospetto di riferimento per l assegnazione dei primi livelli di priorità (7 per la metodologia completa, 5 per la metodologia semplificata): Metodologia Completa 1 livello = R4 (E4 P4); 2 livello = R4 (E4 P3); 3 livello = R4 (E3 P4); 4 livello = R3 (E4 P2); 5 livello = R3 (E3 P3); 6 livello = R3 (E3 P2); 7 livello = R3 (E2 P4). Metodologia Semplificata 1 livello = R4 (E4 P3); 2 livello = R4 (E4 P2); 3 livello = R4 (E3 P3); 4 livello = R3 (E4 P1); 5 livello = R3 (E3 P2). 9.3 Attuazione del Programma Triennale degli interventi Al momento della stesura della presente relazione, essendo i progetti del P.A.I. ancora in fase di elaborazione per molti bacini idrografici, non è possibile avere il quadro completo del fabbisogno finanziario per il programma degli interventi. Questo sarà quindi oggetto di un elaborato finale che costituirà il Programma triennale del P.A.I. della Regione Siciliana. Per dare, tuttavia, attuazione al programma, in seguito all approvazione del P.A.I. di ogni singolo bacino idrografico, gli Enti Locali coinvolti saranno invitati ad integrare le 136/165
5 schede progettuali con progetti preliminari o successivi gradi di progettazione, al fine di dare inizio alla verifica di compatibilità degli interventi con le finalità del Piano. Per progetto preliminare si intende quanto stabilito dalla legge 109/94 (così come modificata e integrata dalle leggi regionali 7/2002 e 7/2003) che, al comma 3 dell art. 16, recita: Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefìci previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa Contenuti dei Progetti Preliminari per la mitigazione del rischio Nella legge 11 febbraio 1994, n. 109, art. 16 comma 3, coordinata con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e con le modifiche introdotte dalla legge regionale 19 maggio 2003, n.7, nonché nel D.P.R. 554/99, vengono stabiliti i contenuti dei progetti preliminari. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire; il comma 1, art.18, del D.P.R. 554/99 stabilisce che il progetto preliminare, salvo diversa determinazione del Responsabile del Procedimento, è composto da: a) relazione illustrativa; b) relazione tecnica; c) studio di prefattibilità ambientale; d) indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari; e) planimetria generale e schemi grafici; f) prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; g) calcolo sommario della spesa. La Relazione illustrativa (art.19, D.P.R. 554/99), secondo la tipologia, la categoria e l entità dell intervento, contiene: la descrizione dell intervento da realizzare; l illustrazione delle ragioni della scelta della soluzione prescelta sotto il profilo localizzativo e funzionale; l esposizione della fattibilità dell intervento, documentata attraverso lo studio di prefattibilità ambientale, dell esito delle indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche; 137/165
6 l accertamento, in ordine alla disponibilità, delle aree o immobili da utilizzare; gli indirizzi per la redazione del progetto definitivo; il cronoprogramma delle fasi attuative con l indicazione dei tempi massimi di svolgimento delle varie attività; le indicazioni necessarie per garantire l accessibilità, l utilizzo e la manutenzione delle opere esistenti. La Relazione tecnica (art.20, D.P.R. 554/99) riporta lo sviluppo degli studi tecnici di prima approssimazione, connessi alla tipologia e alla categoria dell intervento da realizzare, con l indicazione di massima dei requisiti e delle prestazioni che devono essere riscontrate nell intervento. In particolare, la relazione tecnica relativa ad un intervento di mitigazione idraulica del P.A.I. deve contenere: analisi conoscitiva del territorio mediante l individuazione delle infrastrutture viarie e di approvvigionamento, gli insediamenti civili, agricoli e industriali e le opere di sistemazione fluviale e costiera; studio idrologico ed idraulico (mediante modellazione matematica) dell intervento di mitigazione del rischio. La Relazione tecnica relativa ad interventi di mitigazione del rischio geomorfologico, deve contenere: l analisi conoscitiva, le caratteristiche geologiche e geomorfologiche, gli aspetti idraulici, l uso dei suoli, la descrizione degli squilibri geomorfologici e l individuazione dei principali processi in atto, la descrizione degli interventi esistenti, considerando un ambito di analisi che comprenda almeno l intero versante in cui è inserita l area in esame. Lo studio di prefattibilità ambientale (art.21, D.P.R. 554/99), in relazione alla tipologia, categoria, all entità dell intervento e allo scopo di ricercare le condizioni che consentano un miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale, deve contenere: a) la verifica di compatibilità dell intervento con le prescrizioni di eventuali piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici, sia a carattere generale che settoriale; b) lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell intervento e del suo esercizio sulle componenti ambientali; c) l illustrazione delle ragioni della scelta del sito e della soluzione progettuale prescelta nonché delle possibili alternative localizzative e tipologiche; d) la determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli eventuali interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico, con la stima dei relativi costi da inserire nei piani finanziari dei lavori; 138/165
7 e) l indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano all intervento e degli eventuali limiti posti dalla normativa di settore per l esercizio di impianti, nonché l indicazione dei criteri tecnici che si intendono adottare per assicurarne il rispetto. Gli schemi grafici del progetto preliminare (art.22, D.P.R. 554/99) devono essere redatti in scala adeguata e debitamente quotati, con gli opportuni tematismi e le necessarie differenziazioni in relazione alla dimensione, alla categoria e alla tipologia dell intervento. L art.46 del D.P.R. 554/99, ai commi 1 e 2, recita: Ai sensi dell art. 16, comma 6, della legge 109/94, i progetti preliminari sono sottoposti, a cura del responsabile del procedimento e alla presenza dei progettisti, ad una verifica in rapporto alla tipologia, alla categoria, all entità e all importanza dell intervento. La verifica è finalizzata ad accertare la qualità concettuale, sociale, ecologica, ambientale ed economica della soluzione progettuale prescelta e la sua conformità alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali e tecniche contenute nel documento preliminare alla progettazione e tende all obiettivo di ottimizzare la soluzione progettuale prescelta. 139/165