Source: http://docplayer.fi/4248971-Urakkaohjelma-bergin-peran-silta-ja-metsatie.html
Timestamp: 2018-01-21 05:36:38+00:00
Document Index: 19502850

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

URAKKAOHJELMA BERGIN PERÄN SILTA JA METSÄTIE - PDF
Download "URAKKAOHJELMA BERGIN PERÄN SILTA JA METSÄTIE"
1 MYLLYVAARAN TIEKUNTA URAKKAOHJELMA BERGIN PERÄN SILTA JA METSÄTIE 2013
2 Myllyvaaran tiekunta URAKKAOHJELMA 2 (14) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Rakennuttaja Tilaaja Rakennuskohde URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS Urakkamuoto Maksuperuste Urakkasuhteet URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakkarajat Urakkaan kuulumattomat työt ja hankinnat Sivuvelvollisuudet Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet... 6 (YSE 2, kohta 1 j) Muut sivuvelvollisuudet Työmaapalvelut Työmaan johtovelvollisuudet Yleisjärjestelyt ja rajoitukset Turvallisuus TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA Tilaajan suoritusvelvollisuus URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT Sopimusasiakirjat Määrälaskenta Sopimusasiakirjojen julkisuus URAKKA-AIKA Suoritusaika Töiden aloitus Töiden valmistuminen Aikataulun seuranta Viivästyssakko VAKUUDET JA VAKUUTUKSET Urakoitsijan vakuudet Rakennusajan vakuus Takuuaika ja takuuajan vakuus Tilaajan vakuudet Vakuutukset TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Urakkahinnan maksaminen Ennakko Hintasidonnaisuudet Laskujen maksuaika ORGANISAATIOT Tilaajan organisaatio/edustajat Urakoitsijan organisaatio/edustajat TARJOUS Tarjousasiakirjat Urakoitsijan valintaperusteet Tarjouksen muoto ja sisältö... 10
3 Myllyvaaran tiekunta URAKKAOHJELMA 3 (14) Tarjouksen voimassaoloaika Tarjousten avaus YHTEISET TOIMITUKSET Katselmukset Työmaakokoukset Työmaapäiväkirja Vastaanottotarkastus Takuutarkastus Yhteistoimintaa koskevat ohjeet LAADUNVARMISTUS Tilaajan laadunvarmistus Urakoitsijan laadunvarmistus RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN MUUT SOPIMUSASIAT / ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin Ongelmajätteet Työvoimamääräykset Ilmoitukset lääninverovirastolle Muutostyöt ja yksikköhinnat Työmaajärjestelyt Työalueet Liikenne Rajoitukset, varottavat kohteet ja alueet Katselmukset ja mittaukset Luvat ja ilmoitukset... 14
4 Myllyvaaran tiekunta URAKKAOHJELMA 4 (14) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1. Rakennuttaja Rakennuttajana toimii MYLLYVAARAN TIEKUNTA Hannu Välikangas Puikkolantie Isokylä 1.2. Tilaaja Sama kun rakennuttaja Rakennuskohde Rakennuspaikka sijaitsee Kemijärven Bergin perässä, Soppelan kylässä, Kemijärven kaupungin alueella, Bergin tiellä. (Maarekisterissä Isokylä) Tilaaja suosittelee, että urakoitsija tutustuu kohteeseen paikan päällä. 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 2.1. Urakkamuoto Urakka on kokonaisurakka, johon sisältyvät kaikki työtehtävät, materiaalit ja laitteet metsätien ja sillan rakentamiseksi oheisten suunnitelma-asiakirjojen ja tämän urakkaohjelman mukaisesti täysin valmiiksi ja käyttökuntoiseksi. Urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden rajoittaa kokonaisurakan laajuutta ja tarvittaessa hylätä kaikki kokonaishintaiset tarjoukset sekä tarvittaessa suorittaa osan kokonaisurakasta omana työnä tai hankintana Maksuperuste Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvä kokonaishinta ilman indeksisidonnaisuutta. Kokonaishintaan kuuluvat kaikki käyttö- ja yhteiskustannukset mukaan lukien kustannukset aputoiminnoista, jotka täytyy suorittaa työn valmiiksi saattamiseksi Urakkasuhteet Urakoitsija voi antaa osan töistä tilaajan hyväksymille aliurakoitsijoille.
5 Myllyvaaran tiekunta URAKKAOHJELMA 5 (14) 3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 3.1. Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Bergin perän sillan rakentaminen ja metsätien peruskorjaus oheisten suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti. Työsuoritukseen kuuluu mm: Nykyisen sillan purkutyöt ja purkujätteiden poiskuljetus (tilaaja voi hyödyntää nykyisen sillan kansirakenteet) Uuden elementtisillan hankinta, kuljetus ja asentaminen täysin valmiiksi. Metsätien peruskorjaus suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti Tarvittaessa työnaikaisten penkereiden tai työalueiden tekeminen maaaineksista ja purkaminen sekä maa-ainesten poiskuljetus ja tasaaminen läjityspaikkaan. Siltarakenteeseen liittyvät maan täyttö- ja pengerrystyöt Luiskaverhoukset siltapenkereeseen, (kiviverhous ja suodatinkangas) Siltapenkereen kaidetyöt Urakkarajat Urakoitsijan suoritusvelvoitteisiin kuuluu mm: Mittaustyöt Materiaalihankinnat (mm. siltaelementit, kaiteet ja maa-ainekset) Nostotyöt (mm. siltaelementit) Kaivu-, pengerrys- ja täyttö sekä massojen siirto työmaa-alueella. Maa-ainesten hankinta, lastaus, kuljetus ja levitys rakenteeseen Läjitysalueen tai ottoalueen muotoilu ja viimeistelytyöt Lämmöneristys materiaaleineen suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti. Urakoitsija vastaa työaikaisten huolto- ja työmaateiden tai työalueiden rakentamisesta sekä niiden kunnossapidosta ja liukkaiden torjunnasta sekä purkamisesta ja maisemoinnista. Yksityisteiden käytöstä, kunnossapidosta ja korvauksista sopiminen ja vastaaminen. Viimeistelytyöt rakennustyöselityksen mukaisesti Urakkaan kuulumattomat työt ja hankinnat - Ei ole
6 Myllyvaaran tiekunta URAKKAOHJELMA 6 (14) 3.2. Sivuvelvollisuudet (YSE 2 ) Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet (YSE 2, kohta 1 j) Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa verovelkatodistus sekä ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä tai muu vastaava luotettava selvitys verojen, ennakonpidätystilitysten, sosiaaliturvamaksujen ja eläkemaksujen suorittamisesta. Selvitys ei saa olla 2 kuukautta vanhempi. Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle mahdollisten aliurakoitsijoiden vastaavat selvitykset verojäämistä ja edellä mainittujen työnantajamaksujen suorittamisesta. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Urakoitsijan on liitettävä tarjoukseensa voimassa oleva todistus ennakkoperintärekisteriin merkitsemisestä ja arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitymisestä. Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen urakoitsija, aliurakoitsija tai näiden alihankkija, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä. Urakan kestäessä yli 2 kk on urakoitsijan esitettävä verovelkatodistus ja ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä 2 kuukauden välein. Maksujen laiminlyöminen on urakkasopimuksen purkuperuste Muut sivuvelvollisuudet Sosiaalitilojen ja työvälinevarastojen sekä tarvikevarastojen hankinta kuuluu urakoitsijalle. Urakoitsija hankkii tarvittavat maa-ainekset ja tarvittaessa maaainesten ottoa varten tarvittavat työalueet. Työalueet on urakoitsija velvollinen saattamaan alkuperäistä vastaavaan tai katselmuksissa sovittuun kuntoon työajan päätyttyä. Tilaaja hankkii rakennuskohteen tarvitsemat maanomistajaluvat, rakennusluvat ja työalueluvat sekä osoittaa varastoalueet maastossa. Kaikista muista luvista vastaa urakoitsija Työmaapalvelut (YSE 3 ) 3.4. Työmaan johtovelvollisuudet (YSE 4 ) Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Rakennustyöselityksessä urakoitsijasta on käytetty nimitystä "rakentaja". Noudatetaan YSE 1998 kohtia 1, 2, 3 ja Yleisjärjestelyt ja rajoitukset Työaika on arkisin klo , tarvittaessa klo Viikonloppu- ja iltatöistä on sovittava erikseen Turvallisuus Urakoitsijan on laadittava työmaan turvallisuussuunnitelma, johon työntekijät perehdytetään työnopastuksen yhteydessä. Tilaajan hyväksymä turvallisuussuunnitelma tulee olla työmaalla työntekijöiden nähtävillä. Tilaaja on laatinut tätä työtä koskevan turvallisuusasiakirjan, jossa on kuvattu esimerkkejä työhön kohdistuvista turvallisuusasioista. Erityistä huomiota tulee kiinnittää kaivutöiden turvallisuuteen ja luiskien kaltevuuksiin syvissä kaivannoissa.
7 Myllyvaaran tiekunta URAKKAOHJELMA 7 (14) 4. TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 4.1. Tilaajan suoritusvelvollisuus Tilaaja hankkii rakennus- ja työalueluvat urakka-alueella. 5. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 5.1. Sopimusasiakirjat (YSE 13 ) Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava: A Kaupalliset asiakirjat a) urakkasopimus tai tilaus ja tilausvahvistus b) Urakkaneuvottelupöytäkirja c) yleiset sopimusehdot YSE 1998 d) tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset e) urakkaohjelma f) Metsäteiden perustöiden urakkaehdot ja työvaatimukset g) tarjous h) muutostöiden yksikköhintaluettelo i) maksuerätaulukko j) määrä- ja mittaluettelot B Tekniset asiakirjat k) Työkohtainen rakennustyöselitys l) Maastotutkimuspöytäkirja m) Metsäteiden perustöiden urakkaehdot ja työvaatimukset n) Sillan suunnitelmaselostus / lupahakemusasiakirja o) Sopimuspiirustukset p) Tyyppipiirustukset q) Infra RYL 2006 r) Metsäteho Oy:n metsätieohjeisto Metsätien rakentamisessa sillan ja siltapenkereen kohdalla noudatetaan ensisijaisesti siltasuunnitelma-asiakirjoja Määrälaskenta (YSE 24, kohta 2b ja 45 ) Tilaaja ei ole suorittanut määrälaskentaa. Urakoitsijan vastaa määrälaskennasta suunnitelma-asiakirjojen perusteella Sopimusasiakirjojen julkisuus Hankinta-asiakirjat tulevat julkisiksi, kun hankintaa koskeva sopimus tai tilaus on tehty. Tarjouksessa on ilmoitettava jos tarjous sisältää liiketoiminnan hoitamiseen liittyviä tietoja, joita tarjoaja ei halua annettavan kolmannelle osapuolelle.
8 Myllyvaaran tiekunta URAKKAOHJELMA 8 (14) 6. URAKKA-AIKA 6.1. Suoritusaika (YSE 17 ) Töiden aloitus Urakoitsijalla on oikeus aloittaa työt heti kun tilaaja on antanut aloittamiseen kirjallisen luvan tai rakennusurakkasopimus on tehty. Työt on aloitettava viimeistään tarjouspyyntökirjeessä esitettynä aikana Töiden valmistuminen Työt ovat valmiina viimeistään tarjouspyyntökirjeessä esitettynä aikana Aikataulun seuranta Työmaan johtovelvollisuuksista vastaavan pääurakoitsijan tulee yhteistyössä muiden urakoitsijoiden ja tilaajan kanssa laatia työaikataulu viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta. Aikatauluun on merkittävä työvaiheet viikoittain, näin laadittu aikataulu hyväksytään yhteiseksi velvoittavaksi aikatauluksi. Aikataulun toteutumista seurataan työmaakokouksissa Viivästyssakko (YSE 18 ) Viivästyssakko on kultakin alkavalta työpäivältä, jonka urakka myöhästyy urakkasopimuksessa mainitusta valmistumisesta, 0,15 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Huom! poikettu YSE1998. Välitavoitteen osalta viivästyssakko on kultakin alkavalta työpäivältä, jonka urakka myöhästyy urakkasopimuksessa mainitusta valmistumisesta, 0,2 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Huom! poikettu YSE1998. Viivästyssakko lasketaan enintään 50 työpäivältä. 7. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 7.1. Urakoitsijan vakuudet Rakennusajan vakuus Rakennusajan vakuutta ei aseteta. Ennakkoa ei makseta Takuuaika ja takuuajan vakuus (YSE 29 ja 36 ) Takuuaika on ( 2 ) kaksi vuotta. Takuuajan vakuus on 2 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta ja on voimassa 3 kk takuuajan loppumisen jälkeen Tilaajan vakuudet (YSE 37 ) Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta (poikkeus YSE 37 ).
9 Myllyvaaran tiekunta URAKKAOHJELMA 9 (14) 7.3. Vakuutukset (YSE 38 ) Urakoitsija vastaa työkohteen, tarvikkeiden, työntekijöiden ja työhön tarvittavien koneiden ja laitteiden vakuuttamisesta. Vakuutuksen tulee olla ns. täysarvovakuutus. Vakuutuksen tulee kattaa mahdolliset työstä aiheutuvat vahingot muille osapuolille, kuten esim. kiinteistöille ja liikenteelle. Urakoitsija ottaa rakennuskohteelle YSE 38 mukaisen rakennustyövakuutuksen koko rakennustyön osalta. Vakuutus tulee ottaa tilaajan nimiin ja sen tulee joka hetki vastata vähintään rakennuskohteen senhetkistä täyttä arvonlisäverollista arvoa. Vakuutuksen omavastuu saa olla korkeintaan 0,5 % pääurakoitsijan urakkahinnasta. Jokaisella työmaalla toimivalla urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus. 8. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 8.1. Urakkahinnan maksaminen (YSE 40 ) Maksuerätaulukko Urakkasopimukseen laaditaan urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko. Maksuerätaulukon viimeisen maksuerän tulee olla 10 % urakan kokonaishinnasta Ennakko Ennakkoa ei makseta Hintasidonnaisuudet (YSE 48 ) Urakkahintaa ei sidota indeksiin Laskujen maksuaika Laskujen maksuaika on 14 vrk siitä kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. Tilaajan nimeämä valvoja toteaa, milloin maksuerän perusteena oleva työvaihe on tehty ja hyväksyy laskun. 9. ORGANISAATIOT 9.1. Tilaajan organisaatio/edustajat Tilaajan toimivaltaisena edustajana toimii Hannu Välikangas. Rakennussuunnitelmien muuttamista koskevia tahdonilmaisuja antamaan ja pienistä ja kiireellisistä muutoksista määräyksiä antamaan on oikeutettu urakkasopimuksessa mainitut henkilöt. Paikallisvalvoja ilmoitetaan urakkasopimuksessa Urakoitsijan organisaatio/edustajat (YSE 56 ) Urakoitsijaa pyydetään tarjouksessaan ilmoittamaan ketkä ovat tähän työhön ehdotettavat urakoitsijan edustaja ja vastaava työnjohtaja. Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämän
10 Myllyvaaran tiekunta URAKKAOHJELMA 10 (14) työnjohdon. Pääurakoitsijalla tulee olla vastaava työnjohtaja, joka johtaa rakennustyötä työmaalla ja vastaa sen suorittamisesta rakennuslain ja -asetuksen sekä rakentamismääräysten mukaisesti. Henkilön tulee olla aina tilaajan tavoitettavissa ja aina tarvittaessa työmaalle saatavissa. Työnjohtajan tulee olla ammattitaitoinen ja hänelle tulee voida antaa urakkasuoritusta koskevia ohjeita ja määräyksiä kuten suoraan urakoitsijalle. Urakoitsijan on nimettävä työmaalle pätevä vastuuhenkilö huolehtimaan turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisista työsuojeluasioista. (YSE 57.) 10. TARJOUS Tarjousasiakirjat Tarjous tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa tarjouspyyntökirjeessä olevaan osoitteeseen niin, että se on perillä viimeistään tarjouspyyntökirjeen mukaisesti. Tarjousasiakirjat toimitetaan pdf - tiedostoina. Urakoitsija voi tulostaa asiakirjat omalla kustannuksellaan. Tiedostojen käyttöön sovelletaan YSE 98 kohtaa 54 ja tekijänoikeuslain mukaista menettelyä. Tarjouskilpailun hävinneet urakoitsijat voivat hävittää tiedostot. Tilaaja luovuttaa valitulle urakoitsijalle 3 sarjaa sopimusasiakirjoja paperiversiona. Mikäli tarjouspyyntöasiakirjoissa esiintyy epäselvyyksiä, niistä tulee ilmoittaa tilaajalle hyvissä ajoin ennen laskenta-ajan päättymistä. Epäselvyyksien johdosta annettavat lisäselvitykset tulee tilaaja kirjallisesti toimittamaan kaikille urakkalaskentaan osallistuville urakoitsijoille. Muita lisätietoja ei katsota tilaajaa sitoviksi Urakoitsijan valintaperusteet Tarjous voidaan hylätä ellei se ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen tai sisältää omia ehtoja. Tarjous voidaan hylätä muillakin perusteilla, joita on lueteltu esimerkiksi julkisia hankintoja koskevassa laissa tai hankintamääräyksissä. Tarjouksista hyväksytään hinnaltaan tilaajalle kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden hylätä kaikki tarjoukset. Lisaksi tilaaja pidättää itsellään oikeuden rajoittaa urakan laajuutta (erillis- ja yksikköhintojen mukaisesti) Tarjouksen muoto ja sisältö Urakkatarjous on annettava käyttämällä oheisia lomakkeita. Urakkatarjouksen jokainen kohta on täytettävä. Urakoitsija ilmoittaa urakan hinnat ja vakuudenantajan yhteystiedot tarjouspyynnössä olevalla tarjouslomakkeella. Pyydetyt osahinnat on eriteltävä. Jokainen tarjoukseen liittyvä asiakirja on tarjouksen antajan erikseen päivättävä ja allekirjoitettava. Allekirjoitukset on selvennettävä. Tarvittaessa on urakkatarjouksen allekirjoittaneen henkilön osoitettava valtuutensa tarjouksen antamiseen urakoitsijan nimissä. Tarjoukseen on liitettävä pyydetyt erittelyt, todistukset (ks. kohta 3.2) ja lisä-
11 Myllyvaaran tiekunta URAKKAOHJELMA 11 (14) selvitykset. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Rakennuttajalla ja urakan tilaajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellaista urakoitsijaa tai aliurakoitsijaa, joka ei ole toimittanut vaadittua selvitystä Tarjouksen voimassaoloaika Tarjous on voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen kanssa on allekirjoitettu urakkasopimus työn suorittamisesta, kuitenkin enintään kahden kuukauden ajan tarjouspyyntökirjeessä ilmoitetusta tarjouksen jättöpäivästä lukien. Tilaaja ilmoittaa tarjouksen tehneille hankintapäätöksestä Tarjousten avaus Tarjousten tekijät eivät saa olla mukana avaustilaisuudessa. 11. YHTEISET TOIMITUKSET Katselmukset Tilaajan luovuttamat työalueet täsmennetään yhteisessä katselmuksessa Työmaakokoukset (YSE 66 ) Työmaakokouksia ja -katselmuksia pidetään riittävän usein ja niistä laaditaan aina pöytäkirja, jonka molemmat osapuolet allekirjoittavat. Molemmat osapuolet voivat ilmoittaa kokouksen tai katselmuksen tarpeellisuudesta. Tilaajan edustaja toimii työmaakokouksissa puheenjohtajana ja vastaa pöytäkirjojen laadinnasta Työmaapäiväkirja (YSE 75 ) Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa, jonka valvoja hyväksyy allekirjoituksellaan Vastaanottotarkastus (YSE 71 ) Noudatetaan YSE 98 kohtia Vastaanottotarkastuksen pitämisen edellytyksenä on, että kaikki tarvittavat kokeet, mittaukset ja koekäytöt on hyväksyttävästi suoritettu Takuutarkastus (YSE 74 ) Takuuajan puolivälissä pidetään tilaajan pyynnöstä välitarkastus. Välitarkastukseen nähden noudatetaan soveltuvin osin takuutarkastuksesta annettuja määräyksiä Yhteistoimintaa koskevat ohjeet Urakoitsija huolehtii eri urakoitsijoiden töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisesta. Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon työturvallisuusvaatimukset. Urakoitsijan on toimitettava suunnitelma työmaa-alueen järjestelyistä tilaajalle hyväksyttäväksi kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta. Tilaaja huolehtii hankkeen tiedotuksesta julkisille tiedotusvälineille. Urakoitsija vastaa omien toimenpiteidensä edellyttämästä tiedotuksesta.
12 Myllyvaaran tiekunta URAKKAOHJELMA 12 (14) 12. LAADUNVARMISTUS Tilaajan laadunvarmistus (YSE 9 ) Tilaaja tulee suorittamaan urakan aikana laadunvalvontakokeita. Tilaajan suorittamat kokeet ja mittaukset eivät vähennä eivätkä korvaa urakoitsijan laadunvalvontaa Urakoitsijan laadunvarmistus (YSE 10 ) Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoidensa työnjohdon ja työvoiman osaamista ja työsuoritusta sekä työtuloksen vaatimustenmukaisuutta. Työvaiheiden oikeaan ajoitukseen ja työsuoritusten laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Urakoitsijan on myös valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. 13. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN (YSE 92 ) 14. MUUT SOPIMUSASIAT / ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin (YSE 53 ) Omistusoikeus urakka-alueelta irrotettaviin materiaaleihin, tarvikkeisiin ja laitteisiin kuuluu tilaajalle tai maanomistajalle. Kelpaamattomat maa-ainekset viedään läjitysalueille Ongelmajätteet (YSE 53, kohta 3) Työvoimamääräykset (YSE 58 ) Urakoitsijan tulee antaa työvoimastaan tilaajalle ilmoitus Ilmoitukset lääninverovirastolle Tilaaja pidättää itsellään oikeuden ilmoittaa tarvittaessa verovirastolle urakkasopimuksen tehneiden urakoitsijoiden nimet ja urakkasummat Muutostyöt ja yksikköhinnat Muutostöissä noudatetaan YSEN 44 :n mukaista menettelyä. Urakkasopimukseen liitetään urakkasopimuksen laadintavaiheessa tarkistettava yksikköhintaluettelo, jonka mukaisin hinnoin ja periaattein mahdolliset muutostyöt ja lisätyöt suoritetaan. Vastaavasti urakkahinnan vähennykset suoritetaan tarvittaessa yksikköhintojen mukaan. Urakoitsijan tulee täyttää yksikköhintaluettelo ja toimittaa se tilaajalle urakkatarjouksen liitteenä.
13 Myllyvaaran tiekunta URAKKAOHJELMA 13 (14) Yksikköhinnat on annettava siten, että niihin sisältyy ko. työ täysin valmiina, yleis-, työnjohto- ja sosiaalikustannukset. Yksikköhinnat annetaan ilman arvolisäveroa. Yksikköhintoja ei sidota indeksiin. Hyvityksen ollessa kysymyksessä vähennetään näistä hinnoista yleiskuluina 5 %. Ennen yksikköhinnalla suoritettaviin lisä- tai muutostöihin ryhtymistä on tähän saatava tilaajan kirjallinen suostumus. Tilaaja hyväksyy työn tarpeellisuuden sekä suoritus- ja mittaustavan. Jälkilaskutusta ei hyväksytä ilman kirjallista tilausta, vaikka työn yksikköhinta onkin tarjouksessa. Mikäli yksikköhintaluettelossa ei ole ko. työsuoritusta, yleiskustannuslisänä rakennusteknisissä töissä käytetään 12 %, sivu-urakoiden yleiskustannuslisä on myös 12 %. Yleiskustannuslisä lasketaan muutoksesta aiheutuvien lisäysten ja vähennysten erotukselle. Sosiaalikustannukset korvataan toimialalla yleisesti hyväksytyn sosiaalikuluprosentin mukaisesti Työmaajärjestelyt Työalueet Varattu työalue on esitetty suunnitelma-asiakirjoissa. Rakennuttaja asettaa korvauksetta urakoitsijan käyttöön suunnitelmien mukaiset urakka-alueet. Käytön jälkeen kaikki alueet on saatettava alkuperäistä vastaavaan kuntoon Liikenne Urakoitsija hankkii kustannuksellaan tienpitäjältä liikennejärjestelyihin vaadittavat luvat ja vastaa niiden noudattamisesta ja kustannuksista Rajoitukset, varottavat kohteet ja alueet Esitetyt tiedossa olevien laitteistojen sijaintitiedot ovat piirustuksista saatuja likimääräisiä tietoja ja urakoitsijan on ennen työvaiheen aloittamista tarkistettava sijaintitieto laitteiston omistajalta. Mahdollisten maakaapeleiden sijainnin merkitseminen kuuluu urakoitsijan tehtäviin ennen kaivutöiden aloittamista Katselmukset ja mittaukset Suunnitelmakatselmus pidetään ennen urakkasopimuksen tekemistä ja tarvittaessa myös ennen työvaiheiden aloittamista suunnitelmavalmiuden toteamiseksi sekä suunnitelmien toimittamisesta sopimiseksi. Rakennuspaikalla pidetään aloituskatselmus, jossa rakennusalue luovutetaan urakoitsijan käyttöön työn toteutusta varten. Katselmuksessa käydään lävitse mm.: -rakennusalue yksityiskohtaisesti -työalueet, tukikohta- ja varastointialueet -siirrettäviksi tulevat rakenteet -alueella olevat putkijohdot, salaojat, kaapelit ja ilmajohdot yms. -suojaustoimenpiteet yms. -väliaikaisten teiden ja rakennelmien paikat -kunnostettavat ja koskemattomiksi jäävät maastonkohdat -rajapyykit -määrämittausperusteet
14 Myllyvaaran tiekunta URAKKAOHJELMA 14 (14) Luvat ja ilmoitukset Tilaaja hankkii kustannuksellaan pysyvien rakenteiden rakentamisessa tarvittavat rakennusluvat, erilaisten rakenteiden ja laitteiden pysyvään siirtämiseen tai purkamiseen tarvittavat luvat sekä suunnitelmassa osoitettuja ja sen toteuttamisessa tarvittavia alueita koskevat työluvat maanomistajilta ja viranomaisilta. Urakoitsijan on hankittava kustannuksellaan tarvitsemansa alueiden käyttöä varten tarvittavat kirjalliset luvat maanomistajilta ja viranomaisilta sekä edellä mainittujen lupien hyväksyminen tilaajalta. Urakoitsijan on työtä suunnitellessaan otettava huomioon tarvitsemiensa lupien saantiin kuluva aika. Urakoitsijan hankittavia lupia ovat tarpeen mukaan mm. vuorotyöluvat, liikennejärjestelyihin liittyvät luvat, räjähdysaineiden varastoimisluvat, louhintatöiden suorittamiseen tarvittavat luvat ja erikoiskuljetusten vaatimat luvat. Hankkimistaan luvista ja sopimuksista urakoitsijan on pyydettäessä toimitettava tilaajalle jäljennös. Kemijärvellä Jouni Taipale Insinööri