Source: https://www.jusmeum.de/urteil/bgh/3b90cb1e5aeee0f734f51fbd8f2070888255a94f47269cb44934009d07bbf735
Timestamp: 2020-04-10 08:02:59
Document Index: 323211935

Matched Legal Cases: ['BGH', 'BGH', '§ 9', '§ 9', 'BGH', 'BGH', '§ 9', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', '§ 9', '§ 9', '§ 9', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH']

BGH, VII ZR 46/98: Leitsatzentscheidung
Urteil des BGH vom 20.01.2000, VII ZR 46/98
VII ZR 46/98 Verkündet am: 20. Januar 2000 Seelinger-Schardt, Justizangestellte als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle
Eine in Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu einem Bauvertrag enthaltene Vereinbarung, wonach der Auftragnehmer, wenn er in Verzug gerät, für jeden Arbeitstag
der Verspätung eine Vertragsstrafe von 0,5 %, höchstens jedoch 5 % der Auftragssumme zu zahlen hat, ist unwirksam.
vom 20. Januar 2000 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die
Richter Prof. Dr. Thode, Dr. Haß, Dr. Wiebel und Wendt
Die Revision des Beklagten gegen das Urteil des 17. Zivilsenats
des Oberlandesgerichts Hamm vom 18. Dezember 1997 wird zurückgewiesen.
Die Klägerin verlangt vom Beklagten 133.400 DM restlichen Werklohn
für ein schlüsselfertig errichtetes Mehrfamilienhaus mit 19 Wohnungen. Der
Beklagte hat den Betrag in der Meinung einbehalten, ihm stehe in dieser Höhe
eine Vertragsstrafe für Terminsüberschreitungen zu. Die Parteien haben unter
anderem die vom Beklagten gestellten Besonderen Angebots- und Auftragsbedingungen für Bauleistungen (BAuA) vereinbart. Nr. 7 BAuA (Vertragsstrafe)
Hat der Auftragnehmer die Überschreitung vereinbarter Ausführungsund Lieferfristen zu vertreten - das gilt auch für Zwischentermine -, wird
eine Vertragsstrafe von 5 o/oo der Vertragssumme für jeden Arbeitstag wirksam, mit dem er sich in Verzug befindet ... Die Höhe der Vertragsstrafe ist begrenzt auf maximal 5 % der Vertragssumme. Dem Auftraggeber bleibt das Recht vorbehalten, einen weiteren Schaden geltend zu machen.
Die Klägerin hatte in beiden Vorinstanzen Erfolg. Das Berufungsgericht
hält ebenso wie das Landgericht die Vertragsstrafenklausel für unwirksam. Dagegen wendet sich die Revision des Beklagten.
Nach Auffassung des Berufungsgerichts handelt es sich bei der Vertragsstrafenklausel nicht um eine individuell ausgehandelte Klausel, sondern
um eine Allgemeine Geschäftsbedingung. Diese sei wegen Verstoßes gegen
§ 9 AGBG unwirksam. Der Prozentsatz von 0,5 % der Vertragssumme für jeden
Arbeitstag sei unbillig. Er benachteilige die Klägerin in nicht vertretbarer Weise. Die Klausel lasse bereits bei einer Terminsüberschreitung von nur zehn
Arbeitstagen den gesamten Vertragsstrafenanspruch entstehen. Bei einem so
großen Bauprojekt sei eine Überschreitung von Terminen auch ohne eigenes
Verschulden nicht auszuschließen. Demgegenüber seien die zu befürchtenden
wirtschaftlichen Nachteile des Beklagten infolge verspäteter Vermietbarkeit
gering. Der mit der Strafklausel verfolgte Zweck, die pünktliche Fertigstellung
des Objektes, hätte auch mit einer niedrigeren Strafe pro Arbeitstag als Druckmittel erreicht werden können.
2. Die Vertragsstrafenklausel hält der Inhaltskontrolle gemäß § 9 Abs. 1
AGBG nicht stand. Bedenken ergeben sich nicht aus der Gesamthöhe (a),
sondern aus dem Zusammenwirken des Tagessatzes von 0,5 % mit der Gesamthöhe der Vertragsstrafe von 5 % der Auftragssumme (b).
a) Die Vereinbarung einer Vertragsstrafe, deren Höhe sich nach einem
bestimmten Prozentsatz der Auftragssumme je Arbeitstag richtet, muß eine Begrenzung nach oben aufweisen (BGH, Urteile vom 19. Januar 1989 - VII ZR
348/97, BauR 1989, 327, und vom 22. Oktober 1987 - VII ZR 167/86,
BauR 1988, 86, jeweils m.w.N.). Dies ist bei der Klausel im Vertrag der Parteien der Fall. Der Senat hat bei einem größeren Bauvorhaben eine Obergrenze
von 10 % der Angebotssumme für unbedenklich gehalten (BGH, Urteil vom
25. September 1986 - VII ZR 276/84, BauR 1987, 92). Die Vereinbarung der
Parteien liegt mit 5 % der Auftragssumme deutlich darunter.
b) Der vereinbarte Tagessatz von 0,5 % der Auftragssumme ist auch bei
einer Obergrenze von 5 % der Auftragssumme zu beanstanden. Er benachteiligt die Klägerin unangemessen im Sinne des § 9 Abs. 1 AGBG.
(1) Die zulässige Ausgestaltung einer in Allgemeinen Geschäftsbedingungen vereinbarten Vertragsstrafe läßt sich allgemein gültig nicht bestimmen.
Es gibt jedoch einen Rahmen für wirksame Strafklauseln. Dieser ergibt sich aus
dem doppelten Zweck der Vertragsstrafe. Sie soll als Druckmittel den Schuldner anhalten, seine Leistung ordnungsgemäß zu erbringen. Zugleich soll sie
den Gläubiger in den Stand setzen, sich bei Verletzung der sanktionierten Vertragspflichten jedenfalls bis zur Höhe der Vertragsstrafe ohne Einzelnachweis
schadlos zu halten (vgl. BGH, Urteil vom 18. November 1982 - VII ZR 305/81,
BGHZ 85, 305, 312 m.w.N.).
Die Druckfunktion erlaubt durchaus eine spürbare Vertragsstrafe. Mit ihr
kann deutlich gemacht werden, welches Gewicht sowohl dem Termin als auch
der Dauer seiner Überschreitung beigemessen wird, und entschieden darauf
hingewirkt werden, daß Verzögerungen unterbleiben oder in Grenzen gehalten
werden. Das Maß der Vertragsstrafe muß nach den in Betracht kommenden
Auswirkungen bestimmt werden (BGH aaO 314/315, Urteil vom 12. März 1981
- VII ZR 293/79, BauR 1981, 374). Gerade bei Bauverträgen mit hoher Auftragssumme ist darauf zu achten, daß sich die Vertragsstrafe in wirtschaftlich
vernünftigen Grenzen hält (BGH, Urteil vom 22. Oktober 1987 - VII ZR 167/86,
BauR 1988, 86).
Der weitere Zweck, dem Gläubiger den Einzelnachweis eines Schadens
zu ersparen, weist in dieselbe Richtung. Die Vertragsstrafe muß sich innerhalb
voraussichtlicher Schadensbeträge halten. Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts kommt es nicht auf den individuellen Schaden des Vertrags-
strafengläubigers an. Die Inhaltskontrolle nach § 9 Abs. 1 AGBG beruht auf
einer allgemeinen Interessenabwägung. Maßgeblich ist eine überindividuell-generalisierende, von den konkreten Umständen des Einzelfalles absehende Betrachtungsweise (vgl. Ulmer/Brandner/Hensen, AGBG, 8. Aufl., Rdn. 78
zu § 9; Wolf/Horn/Lindacher, AGBG, 3. Aufl., Rdn. 51 zu § 9; jeweils m.w.N.).
Dementsprechend kommt es darauf an, ob allgemein bei Verträgen der von
den Parteien geschlossenen Art Nachteile zu erwarten sind, welche die Ausgestaltung der Vertragsstrafe als angemessen erscheinen lassen.
Diese Grundsätze sind nicht nur für die Beurteilung der in der Strafklausel vorgesehenen Gesamthöhe maßgeblich, sondern ebenso für den Tagessatz. Dieser bestimmt das Zeitmaß: Ein hoher Tagessatz läßt die Vertragsstrafe schneller anwachsen und die Obergrenze erreichen als ein niedriger Tagessatz. Die Bemessung der Zeitspanne, in der eine ansonsten unproblematische Vertragsstrafe ganz oder teilweise verfällt, kann dazu führen, daß die
Zwecke der Vertragsstrafe verfehlt werden und diese den Zusammenhang mit
den Verzugsauswirkungen verliert. Eine solche Folge ist unzulässig.
Der Senat hatte über genau diese Zahlenkonstellation bisher noch nicht
zu befinden. Er hat entschieden, daß eine Klausel mit einem Tagessatz von
0,1 % bei einer Obergrenze der Vertragsstrafe von 10 % der Angebotssumme
wirksam ist (BGH, Urteil vom 25. September 1986 - VII ZR 276/84, BauR 1987,
92). Einen Tagessatz von 0,15 % hat er als verhältnismäßig niedrig bezeichnet
(BGH, Urteil vom 22. Oktober 1987 - VII ZR 167/86, BauR 1988, 86). In zwei
älteren Entscheidungen hat der Senat Tagessätze von 0,2 % und 0,3 % für
unbedenklich gehalten (BGH, Urteil vom 12. Oktober 1978 - VII ZR 139/75,
BGHZ 72, 222; Urteil vom 1. April 1976 - VII ZR 122/74, BauR 1976, 279).
Der in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen zum Vertrag der Parteien vorgesehene Tagessatz überschreitet diese Größenordnung erheblich. Er
beschränkt die Vertragsstrafe nicht auf ihre berechtigten Zwecke und ist nicht
mehr geeignet, die beiderseitigen Interessen der Vertragsparteien zu einem
angemessenen Ausgleich zu bringen.
Aus 0,5 % je Arbeitstag ergibt sich ein zu enger zeitlicher Rahmen.
Schon nach zehn Arbeitstagen, die im allgemeinen zwei Wochen entsprechen,
ist die volle Vertragsstrafe verfallen. Die bei einer angemessen gestalteten
Vertragsstrafenklausel mit jedem Tag des Verzuges steigende Dringlichkeit der
Erledigung kann nicht entstehen. Denn in der kurzen Zeitspanne von zehn Tagen läßt sich bei einem größeren Bauvorhaben kaum etwas veranlassen, um
die Folgen der Verspätung aufzufangen und die verspäteten Leistungen nachzuholen. Dem Auftragnehmer bleibt fast keine Möglichkeit zu reagieren und die
Verwirkung der vollen Vertragsstrafe zu vermeiden. Die Situation ist im praktischen Ergebnis nicht sehr viel anders, als wenn der Anspruch auf die Vertragsstrafe ohne zeitliche Abstufung gleich mit dem Tag der Terminsüberschreitung entstände.
Darüber hinaus bewirkt der zu enge Zeitrahmen vor allem, daß die Vertragsstrafe sich nicht in dem Bereich voraussichtlicher Schäden hält. Auf der
Grundlage der insoweit nicht zu beanstandenden Feststellungen des Berufungsgerichts ergibt die generalisierende und typisierende Abschätzung möglicher Verzugsfolgen, daß Nachteile in Höhe von 5 % der Auftragssumme nicht
innerhalb von zehn Arbeitstagen entstehen. Das mag im Einzelfall aufgrund
besonderer Umstände anders sein. Für solche Situationen enthält die Strafklausel die zusätzliche Bestimmung, daß das Recht vorbehalten bleibt, weiteren Schaden geltend zu machen. Jedoch können Fälle einer besonders ungünstigen Schadensentwicklung die für typische Fälle unangemessene Ausgestaltung der Strafklausel in Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht rechtfertigen.
Wiebel Wendt
Vertragsstrafe, Eigenes verschulden, Tagessatz, Höhe, Klausel, Geschäftsbedingungen, Schaden, Zweck, Vereinbarung, Entstehen