Source: https://www.scribd.com/doc/157135534/014-11-SEDAPAL-computo-de-plazos-ampliacion-de-plazo-obras-2-GASTOS-GENERALES
Timestamp: 2017-06-28 07:59:31
Document Index: 273073725

Matched Legal Cases: ['artículo 201', 'artículo 183', 'artículo 151', 'artículo 58', 'artículo 202', 'artículo 202', 'artículo 183', 'artículo 202']

014-11 - SEDAPAL - cómputo de plazos (ampliación de plazo obras)-2-GASTOS GENERALES
014-11 - SEDAPAL - cómputo de plazos (ampliación de plazo obras)-2-GASTOS GENERALESUploaded by pmestradamRelated InterestsRegulationBudgetPoliticsGovernmentBusinessRating and Stats0.0 (0)Document ActionsDownloadShare or Embed DocumentEmbedView MoreCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)List price: $0.00Download as DOC, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentT.D: 406826
OPINIÓN Nº 014-2011/DTN Entidad: Asunto: Referencia: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL) Cómputo de plazos y reconocimiento de mayores gastos generales Carta Nº 1502-2010-GG
A través del documento de la referencia, el Gerente General de SEDAPAL formuló dos consultas referidas a contratos de obra, en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 1017, (en adelante, la “Ley”), y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF (en adelante, el “Reglamento”1). 2. CONSULTA Y ANÁLISIS2
La Entidad formula las siguientes consultas: 2.1. El artículo 201º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece el procedimiento a seguirse en las solicitudes de ampliación de plazo de los contratos de obra (…). Al respecto y considerando que durante la vigencia del contrato los plazos se computan en días calendario, excepto en los casos en los que el Reglamento lo indique; ¿El plazo con el que cuenta la Entidad para emitir resolución respecto a la solicitud de ampliación de plazo, venza en día inhábil, se entenderá que dicho plazo vence el primer día hábil siguiente, por aplicación supletoria del numeral 5) del artículo 183º del Código Civil? De conformidad con lo dispuesto en el artículo 151º del Reglamento, durante la vigencia del contrato, los plazos se computarán en días calendario, excepto en los casos en los que el Reglamento indique lo contrario y se computan desde el día siguiente de la suscripción del contrato o desde el día siguiente de cumplirse las condiciones establecidas en las Bases.
Modificado mediante Decreto Supremo Nº 021-2009-EF.
En principio, es necesario precisar que las consultas que absuelve este Organismo Supervisor son aquellas referidas al sentido y alcance de la normativa sobre contratación pública, planteadas sobre temas genéricos y vinculados entre sí, sin hacer alusión a asuntos concretos o específicos, de conformidad con lo dispuesto por el inciso i) del artículo 58° de la Ley y la Segunda Disposición Complementaria Final de su reglamento. En ese sentido, las conclusiones de la presente opinión no se encuentran vinculadas necesariamente a situación particular alguna.
sumado con los impuestos correspondientes. vence el primer día hábil siguiente. constituye el total del valor referencial del proceso de selección. Gastos Generales Fijos: Son aquellos que no están relacionados con el tiempo de ejecución de la prestación a cargo del contratista. la mano de obra y los equipos. según sea el caso”? De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 202º del Reglamento. el cual. presupuesto y plazo de ejecución. ¿Es procedente que para el reconocimiento de los mayores gastos generales se aplique el segundo párrafo del artículo 202º del Reglamento que dispone que “Sólo en el caso que la ampliación de plazo sea generada por la paralización de la obra por causas no atribuibles al contratista dará lugar al pago de mayores gastos generales variables debidamente acreditados de aquellos conceptos que forman parte de la estructura de gastos generales variables de la oferta económica del contratista o del valor referencial. de aquellos conceptos que forman parte de la estructura de gastos generales variables de la oferta económica del contratista o del valor referencial.
. es un día inhábil. Al respecto.). se encuentran los materiales. derivados de su propia actividad empresarial. el numeral 5) del artículo 183º del Código Civil establece que “ El plazo cuyo último día sea inhábil. 2. a favor de éste. En cambio. el pago de los mayores gastos generales variables debidamente acreditados.” En tal sentido. Ambos rubros conforman el presupuesto base. deberán reconocerse. según sea el caso. se encuentran los gastos generales y la utilidad5. los denominados gastos generales pueden ser fijos y variables. Por su parte.2 Adicionalmente. este vencerá el primer día hábil siguiente. por lo que no pueden ser incluidos dentro de las partidas de las obras o de los costos directos del servicio. 28. Al respecto. y que por causas no atribuibles al contratista se paralice uno de dichos componentes. entre los segundos. de acuerdo a lo recogido en los numerales 31.2. donde cada componente cuenta con su propio objeto. si el último día del plazo con el que cuenta la Entidad para emitir la resolución respecto a la solicitud de ampliación de plazo. cuando la ampliación de plazo sea generada por una paralización de la obra por causas no atribuibles al contratista. respectivamente. dependiendo si están o no relacionados con el tiempo de ejecución de la obra. debemos tener en consideración que los componentes de la estructura del presupuesto base de una obra se agrupan en dos rubros: “costos directos” y “costos indirectos”4. el citado artículo señala que se aplicará supletoriamente lo dispuesto por los artículos 183º y 184º del Código Civil. 32 y 33 del Anexo de Definiciones del Reglamento: 27. etc. En los contratos de obra por componentes (obras generales. Gastos Generales: Son aquellos costos indirectos que el contratista debe efectuar para la ejecución de la prestación a su cargo. Entre los primeros. obras secundarias.
Por tanto. 3. al que hace referencia el segundo párrafo del artículo 202º del Reglamento. mientras que.1 CONCLUSIONES Si el último día del plazo con el que cuenta la Entidad para emitir la resolución respecto a la solicitud de ampliación de plazo. Jesús María. guardianía. artículos de limpieza. entre los gastos generales fijos podemos ubicar a los gastos incurridos en documentos para la presentación de propuestas. gastos de operación. sí efectúa la precisión que dicho reconocimiento se realizará cuando la ampliación del plazo sea generada por la paralización de la obra por causas no atribuibles al contratista. teléfono y gabelas. es un día inhábil. seguros contra incendios. No obstante. se encuentran los costos de luz. gastos de visita al terreno. Como se advierte. 18 de enero de 2011
3. entre otros. obligaciones fiscales. gastos de traslado de personal. La normativa sobre contratación pública no establece distinción alguna en el reconocimiento de los mayores gastos generales variables cuando se trate de obras generales o de obras secundarias. este vencerá el primer día hábil siguiente.
. sino que efectúa la precisión que dicho reconocimiento se realizará cuando la ampliación del plazo sea generada por la paralización de la obra por causas no atribuibles al contratista. viáticos de personal. entre otros. Gastos Generales Variables: Son aquellos que están directamente relacionados con el tiempo de ejecución de la obra y por lo tanto pueden incurrirse a lo largo de todo el plazo de ejecución de la prestación a cargo del contratista. gastos de elaboración de propuestas. 3. el reconocimiento de los mayores gastos generales variables. papelería y útiles de escritorio.2
AMALIA MORENO VIZCARDO Directora Técnico Normativa (e) AFRR/.3 29. entre los gastos generales variables. gastos de estudios de suelos. no establece distinción alguna cuando se trate de obras generales o de obras secundarias.
Recommended DocumentsDocuments Similar To 014-11 - SEDAPAL - cómputo de plazos (ampliación de plazo obras)Skip carouselAnálisis de artículos de bienes y sevicios0000030 dExposicion FinalRc_147_2016_cg Prestaciones Adicionales de Obra085 12 Pre Gob.reg.Cajamarca FraccionamientoResidencia de Obras 1La Nueva Ley de Contrataciones Del EstadoACTUALIZACION Reglamento CONGRESO 2008MÓDULO V.docxContrato de Obra FinLey de Contrataciones del Estado N°30225 y su Reglamento-2016-OKLey_N°_30225_y_su_Reglamento_2016Diapos de Supervicion TrabajoFuncionarios y Órganos Encargados de Las Contrataciones Del EstadoCuadroComparativo_Reglamanto_y_su_modificación_2 (1).pdfBoletin 11 Especial02- Reglamento de La Ley de Contrataciones Del EstadoDS_138-2012Reglamento de La Ley de ContrataDECRETO SUPREMO Nº 138- 2012- EF QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOCuadro Comparativo de Las Modificaciones de Las Leyes de Contrataciones Del Estado Con La ActualCalixto Garcia Gunter Nº 131Ley 2051 Concordada y ModificadaReglamento Ley Obras Pblicas Servicios Rela Con Mismas SonoraContrataciones.docxSistema Nacional de AbastecimientoDIRECTIVA CONTRATACIONES 2010 PRESENTACIONSNIPNB-SPO2005decreto75Documents About PoliticsSkip carouselLet's go korea (Spanish)El marcador del desarrollo, 1960-2010Monografia_UAS y Su Integracion en El Espacio Aereo No SegregadoFacts about Korea 2009 (Spanish)"Evasión del Campo 14", de Blaine HardenDescubra el CICRManitou Life 5 (ES-PT)Version Estenografica MaderoGeo-Estrategia. SIRIA Y LAS POLÍTICAS ANTI-CRISIS (Es) Geo-Strategy. SYRIA AND ANTI-CRISIS POLICY (Es) Geo-Estrategia. SIRIA ETA KRISIAREN AURKAKO POLITIKAK (Es)El franquismo en la economía de Gipuzkoa. II GUERRA MUNDIAL (Es) The Franco regime in the economy of Gipuzkoa. II WORLD WAR (Es) Frankismoa Gipuzkoako ekonomian. II MUNDU GERRA (Es)Ohio sample ballotEstrategias de especialización inteligente; el caso del País Vasco.Política Industrial en la CAPV. LA POLÍTICA INDUSTRIAL EN SU CONTEXTO (Es) Industrial Policy in the Basque Region. THE CONTEXT OF INDUSTRIAL POLICY (Es) Industri Politika EAEn. INDUSTRI POLITIKAREN TESTUINGURUA (Es)Yo Acuso MjccREFORZAR LA RELACION CON LOS PAISES EMERGENTES.Gobierno de Grandes Empresas. OBJETIVOS DE LA POLITICA REGIONALtmpD66A.tmpDemocratizacion de la Economia Vasca. MAPA DE CONJUNTOLegisladores.pdfGASTO SOCIAL CARIDAD Y POLITICAS DE PROGRESOPolítica Industrial Europea. POLITICA INDUSTRIAL Y COMPROMISO POLITICODof Prevencion DelitoEKAI CENTER EN NOTICIAS DE GIPUZKOAKutxabank. ¿CCOO LIDERANDO LA PRIVATIZACION? (Es) Kutxabank. CCOO LEADING THE PRIVATIZATION PROCESS? (Es) Kutxabank. CCOO PRIBATIZAZIOAREN LIDERGOAN? (Es)EKAI Center en NAIZ. TXINA YA ESTA AQUIAtentados en Paris. ¿QUE PRETENDE WALL STREET?Phase3_PS1_Spanish_HighlightsAtentados en Europa. POR QUE NO SE EXPULSA A TURQUIA DE LA OTANPolitica Industrial Vasca. NECESITAMOS UN NUEVO CONSENSO (Es) Basque Industrial Policy. ON NEED OF A NEW CONSENSUS (Es) Euskal Industri Politika. KONTSENTSU BERRI BATEN BEHARREAN (Es)Una Politica Para Europa. CRIMENES DE GUERRAMore From Jacky Galloso PerezSkip carouselDiptico - Solicitud Para Nuevo SuministrorequisitosconformidadPlanodeUbicaciónEsquemdeLocalizacionTrujillo Enero Del 2014Opinion Osce 83-2011Mem Descrip RufoTurnerpartidasComo Preparar Donas401-11 - Gorel Puno- Saneamiento (Lp 6-2011)063-12 - PRE - SUNAT - Plazo en Procedimientos de Ampliacion de Plazo y Adicionales de Obra021-11 - JAIME QUISPE PAQUIYAURI - Adicionales y Reducciones de Obras a Suma Alzada014-11 - SEDAPAL - cómputo de plazos (ampliación de plazo obras)Como Preparar DonasUntitledMUJER INGRATA