Source: http://slideplayer.cz/slide/11457643/
Timestamp: 2017-01-23 17:20:54+00:00
Document Index: 21697242

Matched Legal Cases: ['čl. 8', 'zákona č. 320', '§ 151', 'zákona č. 137', '§44', 'zákona č. 218', 'zákona č. 137']

Pravidla realizace a monitorování projektu Věcná část monitorovací zprávy Výzva 47 MŠMT. - ppt stáhnout
Pravidla realizace a monitorování projektu Věcná část monitorovací zprávy Výzva 47 MŠMT.
Prezentace na téma: "Pravidla realizace a monitorování projektu Věcná část monitorovací zprávy Výzva 47 MŠMT."— Transkript prezentace:
Pravidla realizace a monitorování projektu Věcná část monitorovací zprávy Výzva 47 MŠMT 2
Stručný obsah  Představení ŘO OP VK a odboru CERA  Podmínky Výzvy 47  Metodické dokumenty  Doba realizace projektu  Monitorovací indikátory  Partnerství v projektu  Změny v projektu  Publicita  Veřejné zakázky 2 3
Stručný obsah  Archivace  Kontroly, nesrovnalosti, námitky a sankce  Monitorování projektu a elektronická MZ  Věcná část elektronické MZ  Nejčastější chyby v MZ 3 4
MŠMT Sekce řízení operačních programů EU -funkce Řídícího orgánu OP VK Odbor CERA – implementace projektů strukturálních fondů -funkce administrativní: kontrola, správa a metodického vedení jednotlivých projektů  Oddělení projektové kontroly (projektoví manažeři – kontaktní osoby pro Vaše projekty)  Oddělení finanční kontroly (finanční manažeři) 4 5
Podmínky Výzvy 47 Cílová skupina -jednotlivci s českým občanstvím nebo povolením k trvalému pobytu -z regionů ČR vyjma hl.m. Praha Realizace projektu -ve všech regionech ČR vyjma hl.m. Praha Sídlo žadatele - kdekoliv v ČR 5 6
Podmínky Výzvy 47 Realizace projektu -nejdříve od data v projektové žádosti/příloze č. 7a nebo dnem podpisu Prohlášení příjemce dotace -nejpozději do Finanční prostředky -nedočerpané finanční prostředky vrátit -způsobilé výdaje vznikají dnem podpisu seznamu projektů doporučených k financování, tj. od 7
Metodické dokumenty Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK, verze 8 Právní akt – Rozhodnutí o poskytnutí dotace Metodický výklad výzvy 47 Metodické dopisy OP VK uvedené v právním aktu Metodika monitorovacích indikátorů – aktuálně verze 3 platná od Příručka: Elektronická Monitorovací zpráva v Benefit 7 + platná legislativa ČR 7 8
Možnost zasílání aktualit OP VK Na této adrese je možné se přihlásit k ovému odebírání aktualit týkající se ESF a OP VK: Změna nastavení v zasílání: vk.cz/redakce/index.php?subakce=rego&lanG=cs& Změna nastavení v zasílání: vk.cz/redakce/index.php?subakce=newstomail&lanG=cs 8 9
Doba realizace projektu Délka realizace projektů - uvedena v právním aktu s nejzazším datem ukončení Zahájení projektu - datum akceptace Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo datum uvedené v právním aktu (podle toho, co nastane později), tj. podpis statutárního zástupce na Prohlášení příjemce dotace Způsobilé výdaje projektu - od data podpisu seznamu projektů k financování do data ukončení projektu (po datu ukončení pouze výdaje bezprostředně související s realizací projektu, např. mzdy pracovníků projektu za poslední měsíc). 9 10
Monitorovací indikátory Slouží k získání zpětné vazby o tom, zda poskytnutá finanční podpora splnila svůj účel a zda byly naplněny kvantifikovatelné cíle projektu. Plánované hodnoty MI si každý příjemce stanovil při zpracování projektové žádosti, případně byly upřesněny Grémiem zpravodajů. Uzavřením právního aktu se MI stávají závaznými. Jejich nenaplnění je sankcionováno odvodem za porušení rozpočtové kázně – viz Rozhodnutí Dosažené hodnoty MI se v monitorovacích zprávách vykazují kumulativně, tzn. za celou dobu realizace projektu od zahájení. 10 11
Monitorovací indikátory MI Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání – dětí, žáků Počet žáků přímo podpořených v rámci realizace projektu -způsob vykazování: písemný záznam o uskutečněné výuce (třídní kniha, seznam přítomných osob s podpisem učitele, prezenční listina) – z každého dne výuky -lze započítat rodiče (odůvodněně, max. 2 na 1 dítě) -v případě pochybností kontaktujte svého PM MŠMT Další dělení pro statistické účely: -počet chlapců a dívek, kde součet dává číslo základního indikátoru -další čtyřmístné indikátory – skupiny osob, doložení: čestné prohlášení podepsané odpovědnou osobou 11 12
Monitorovací indikátory MI Počet podpořených osob – pracovníků v dalším vzdělávání Počet pracovníků škol a školských zařízení, které byly podpořeny jako osoby vzdělávané -způsob vykazování: písemný záznam o uskutečněné výuce (např. prezenční listina) z každého dne výuky -v případě pochybností kontaktujte svého PM MŠMT Další dělení pro statistické účely: -počet mužů a žen, kde součet dává číslo základního indikátoru -další čtyřmístné indikátory – skupiny osob, doložení: čestné prohlášení podepsané odpovědnou osobou 12 13
Monitorovací indikátory MI Počet žáků s SVP začleněných do integrovaných tříd -v běžných školách -způsob vykazování: písemný záznam o uskutečněné výuce (např. prezenční listina) z každého dne výuky MI Počet žáků s SVP zařazených do běžných tříd -podpořeni v rámci podpůrných opatření (doučování, ze strany asistenta pedagoga atd.) -písemný záznam v dokumentech školy prokazující realizaci podpůrných opatření Další dělení pro statistické účely. 13 14
Monitorovací indikátory MI Počet podpořených osob – poskytovatelé služeb Počet poskytující vzdělávací služby, tzn. ti, kteří vzdělávají. -např. pedagogický pracovník, lektor, tvůrce metodik pro cílovou skupinu. -způsob vykazování: uzavřený pracovně-právní vztah -každá osoba se započítává pouze jednou (tj. jako fyzická osoba) 14 15
Monitorovací indikátory MI Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Produkty: vzdělávací modul, e-learningový kurz, webový portál, studijní materiály atd. Kontrolní otázka: je to výstup projektu, který může být dál cíleně využíván pro účely vzdělávání? Způsob dokladování: poskytnutí obsahu produktu v el. verzi (na CD) a poskytnutí MŠMT neomezené licence na případné využití těchto produktů (licenční smlouva do konce projektu). Podindikátory - nové/inovované produkty s komponentou ICT nebo s komponentou ŽP nebo výhradně zaměřené na žáky s SVP 15 16
MI a autorská práva Obecná definice: Příjemce je povinen bezplatně všechny nově vytvořené produkty nebo jejich kopie předat do vlastnictví poskytovatele (MŠMT), který je oprávněn je uchovávat, využívat, zpřístupňovat třetím osobám a bezplatně šířit v časově, územně a množstevně neomezeném rozsahu. Příjemce je povinen zajistit smluvně nebo jiným vhodným způsobem bezúplatné oprávnění poskytovatele podpory k výkonu práv užít autorské dílo s nositeli chráněných práv duševního vlastnictví. Podrobněji viz PpP, kap 17
Monitorovací indikátory Metodika monitorovacích indikátorů prijemce/metodika-monitorovacich-indikatoru.html kap. 3 Výklad pojmů kap. 4.2 MI pro oblast podpory 1.2 Vykazované hodnoty se musí opírat o průkaznou evidenci vedenou příjemcem nebo partnerem (prezenční listiny,, záznamy apod.) – u těchto materiálů dodržovat povinnou publicitu). 17 18
Partnerství Partneři se společně podílejí na přípravě a realizaci projektu ve fázi zpracování projektové žádosti, ve fázi jeho realizace i ve fázi ukončení projektu. Příjemce realizuje hlavní, podstatnou část aktivit. Role partnerů musí být opodstatněná a nezastupitelná (nesmí být skrytým dodavatelem). Veškeré smluvní vztahy mezi příjemcem a partnerem jsou vymezeny ve Smlouvě o partnerství. (poskytovatel nenese odpovědnost za obsah této smlouvy). Typy partnerství: Partner s finančním příspěvkem Partner bez finančního příspěvku 18 19
Partner bez finančního příspěvku Partner nevyužívá žádné finanční prostředky na realizaci projektových aktivit stanovených v partnerské smlouvě. Zaměstnanci partnera nesmí být v projektu zaměstnáni na činnosti, které má partner stanovené v partnerské smlouvě. Příklad činností: konzultace, odborná garance. 19 20
Partner s finančním příspěvkem Partner přijímá prostřednictvím příjemce část finanční podpory na realizaci projektových aktivit dle partnerské smlouvy. Samostatný projektový bankovní účet/podúčet - podmínka u financování Příjemce podpory předkládá výdaje za sebe i všechny partnery s finančním příspěvkem  Žádost o proplacení výdajů předkládá partner příjemci  Partner má při dokladování a vyúčtování vůči poskytovateli podpory stejné povinnosti jako příjemce Partner vyúčtovává způsobilé výdaje za dané monitorovací období, příjemce je zahrnuje do MZ 20 21
Vypořádání po skončení projektu Zařízení zakoupené z projektu musí být vždy řádně inventarizováno a označeno (příjemce, partneři). Rozdělení zařízení a spotřebního materiálu dle smlouvy o partnerství Zařízení a spotřební materiál nesmějí být po realizaci projektu převedeny partnerovi sídlícímu mimo cílový region v případě, že v rámci udržitelnosti nepodporuje cílovou skupinu daného (cílového) regionu Kopie převodních listin, darovacích smluv předkládá příjemce se závěrečnou MZ Příručka pro příjemce, kap Upozornění: partnerovi bez finančního příspěvku je možné zařízení/vybavení zapůjčit po dobu realizace projektu (výpůjční smlouva). Podrobněji kap 22
Změny v projektu Nepodstatné změny: - Neovlivní dosažení cílů projektu a monitorovacích indikátorů - Oznamují se v monitorovací zprávě se zdůvodněním proč a odkdy ke změně došlo Podstatné změny: - Mění charakter a obsah projektu oproti schválené žádosti -Doplňují právní akt o poskytnutí podpory (dodatek) - Podléhají schválení Viz Příručka pro příjemce, kap. 3.1 (Změny projektu) a 5.5 (Změny rozpočtu) 22 23
Změny v projektu Nesmí narušit charakter a hlavní záměr projektu Pro projekt musí být nezbytné a efektivní Tyto změny nesmí navýšit celkový rozpočet Nesmí navýšit kapitoly nebo položky krácené Grémiem zpravodajů Nesmí dojít k překročení procentních limitů pro jednotlivé kapitoly (Zařízení a vybavení – 25 %; Nákup služeb - 49%; Přímá podpora - 20 % z celkových způsobilých výdajů) Nesmí způsobit začátek nové nebo zrušení stávající klíčové aktivity Musí být zdůvodněny a doloženy případně novým přepracovaným rozpočtem 23 24
Nepodstatné změny Změna kontaktních údajů příjemce Změna sídla příjemce Změna kontaktní osoby projektu a manažera projektu Změna auditora Změna harmonogramu realizace (posun klíčových aktivit) Změna partnerské smlouvy charakteru nepodstatné změny Změna názvu subjektu příjemce Změna ve statusu plátce DPH Změna statutárního zástupce Dřívější ukončení projektu při ukončení všech plánovaných aktivit projektu Další změny, které neovlivní dosažení cílů projektu a monitorovacích indikátorů 24 25
Změny v rozpočtu - nepodstatné Přesun prostředků mezi položkami uvnitř jednotlivých kapitol Přesun finančních prostředků mezi jednotlivými kapitolami menší než 15% objemu způsobilých výdajů kapitoly platného rozpočtu ze kterého jsou finanční prostředky převáděny Vytvoření nové položky nebo zrušení položky v rozpočtu 25 26
Podstatné změny Změna právní formy příjemce Změna příjemce projektu – např. při transformaci škol Změna názvu projektu (ve výjimečných případech) Změna týkající se monitorovacích indikátorů (překročení MI či vykazování dalších MI není změnou podstatnou) Zapojení nového partnera (ve výjimečných případech) Změna začátku realizace projektu Změna data ukončení projektu Změna projektového účtu (hlásí se předem) Změna smlouvy příjemce s partnerem, mající charakter podstatné změny Odstoupení partnera Podstatná změna rozpočtu (kapitola 5.5.2) V případě pochybností se má za to, že jde o změnu podstatnou – kontaktujte PM a konzultujte. 26 27
Podstatné změny v rozpočtu Podstatné změny Přesun prostředků mezi kapitolami přesahující 15 % objemu způsobilých výdajů kapitoly, ze které jsou prostředky převáděny Navýšení prostředků kapitoly Osobní náklady o více než 15 % Služební cesty zahraniční U organizací se stanovenými ukazateli/limity mzdové regulace jakékoliv změny rozpočtu v kapitole 1 Osobní náklady, které způsobí přesun mezi limitními hodnotami 27 28
Podstatné změny Nesmí být provedena před jejím schválením poskytovatelem podpory, žádost o podstatnou změnu lze podat kdykoliv. Žádost o podstatnou změnu lze podat nejpozději 60 kalendářních dní před ukončením realizace: prilohy/elektronicka-monitorovaci-zprava-a-jeji- prilohy/elektronicka-monitorovavaci-zprava-postup-pro- vyplneni.html Obsahuje: popis změny, zdůvodnění, souhlas partnerů, dále přílohy - např. návrh přepracovaného rozpočtu apod. Souhlas partnerů není třeba, pokud se podstatná změna partnera nedotýká. 28 29
Publicita Nařízení Evropské komise (ES) č. 1828/2006 čl. 8: „…příjemce finanční podpory je povinen jasně informovat subjekty účastnící se projektu i širokou veřejnost, že projekt získal finanční prostředky v rámci operačního programu spolufinancovaného Evropským sociálním fondem (ESF)“. Informování a propagace projektu směrem k široké a odborné veřejnosti Publicita spadá do nepřímých nákladů s výjimkou případu, kdy je publicita hlavní činností projektu a tedy klíčových aktivit – pak přímé náklady 29 30
Minimum povinné publicity Základní loga: Evropského sociálního fondu Evropské unie Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Loga mají přesně vymezená pravidla použití a řazení - viz Manuál vizuální identity 30 31
Zásady používání publicity státní vlajku ČR používá na svých dokumentech pouze řídící orgán (MŠMT). Hmotné zařízení a vybavení (vč. publikací, učebnic,…) pořízené z prostředků ESF - samolepky určené k označování tohoto zařízení obsahují vždy základní logolink OP VK (včetně textů u log a sloganu), na rozměrově menších samolepkách lze vynechat logo MŠMT, avšak u ostatních log je nutno zachovat text. Malé propagační předměty (post-it, vizitka, flash disk, tužky,…): zkrácený logolink, možno i bez sloganu Viditelně umístěné a kvalitně provedené Na čb originálech nutno použít předepsané inverzní varianty log. 31 32
Povinnosti vůči cílovým skupinám Příručka pro příjemce, kap. 10 Ochrana osobních údajů – v souladu se zákonem č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů -Zajištění souhlasu evidovaných osob -Zvážit, zda je nutný souhlas zákonných zástupců -Oznamovací povinnost ohledně zpracování osobních údajů (na ÚOOS) – výjimka pro projekty dle zák. č. 218/2000 Sb. (podrobněji viz PpP) Evidence osob pro projekt: jednoznačná identifikace osoby (i z hlediska regionálního dopadu či profesního zaměření) 32 33
Veřejné zakázky Pořizování služeb, vybavení a stavebních prací z veřejných finančních prostředků je upraveno zákonem 137/2006 (novelizován k ) a pro účely OP VK rozpracováno v Příručce pro příjemce. Pokud příjemce není vymezen kategorií veřejného zadavatele, tak se v případě podpory z OP VK stává DOTOVANÝM zadavatelem. Zakázka do ,- (resp ) Kč bez DPH: pravidla OP VK Zakázka nad ,- (resp ) Kč bez DPH: zákon 137/ 34
Veřejné zakázky Jakékoli výdaje na pořízení určitého zboží, služeb či stavebních úprav musí být bezpodmínečně spjaté s realizací projektu a pro projekt musí být prokazatelně nezbytné. (Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, musí příjemci disponovat s veřejnými prostředky hospodárně, efektivně a účelně). V opačném případě by se jednalo o nezpůsobilý výdaj. Zadavatelem zakázky může být příjemce dotace nebo jeho partner s finančním příspěvkem, pokud je touto činností pověřen ve Smlouvě o partnerství. Příjemce dotace je však odpovědný za to, že v rámci realizace projektu nedojde k porušení pravidel Další možností je zmocnit partnera k zastoupení v souladu s § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Zadavatelem v tomto případě zůstává příjemce 34 35
Stanovení předmětu zakázky Přehled plánovaných výběrových řízení uvedený v projektové žádosti je pouze orientační. Příjemce při vyhlašování veřejných zakázek vychází z aktuálních podmínek a potřeb organizace (sčítání předmětů plnění za celou organizaci, tj. za IČ) Zadavatel stanoví předmět jedné zakázky tak, aby: a)Všechna obdobná a spolu související plnění, která zadavatel zamýšlí zadat v průběhu jednoho účetního období, nebo b) Všechna plnění, která spolu místně, věcně a časově souvisí, nebo jejichž předměty plnění tvoří jeden funkční celek 35 36
Stanovení předmětu zakázky POZOR: Při určení předmětu zakázky NENÍ PŘÍPUSTNÉ uvádět v oznámení o zahájení výběrového řízení (ve Výzvě k podání nabídky nebo v zadávací dokumentaci) požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých uchazečů nebo určitých výrobků. Nesmí docházet k dělení předmětu zakázky na menší zakázky s cílem snížit hodnotu zakázky pod stanovené limity pro jednotlivé postupy Zadavatel není povinen sčítat předpokládané hodnoty zakázek, které vzniknou z aktuálních potřeb zadavatele a které nelze objektivně dopředu předvídat Povinnost sčítání neplatí ani pro opakované zakázky, které zadavatel pořizuje nepravidelně a její jednotková cena je v průběhu účetního období proměnlivá (např. potraviny, pohonných hmot či letenek pro cílovou skupinu) 36 37
Archivace K archivaci je příjemce zavázán v právním aktu min. do konce roku 2025, pokud náš právní řád nestanoví déle (např. mzdové listy až po dobu 30 let). Příjemce je povinen zavázat k archivaci také partnery projektu (případně převzít materiály, týkající se realizace projektu, do své úschovy). Náklady na archivaci po ukončení realizace projektu nejsou způsobilé výdaje projektu. Archivace se řídí zákonem č. 563/199 Sb., č. 235/2004 Sb., č.589/1992 Sb., č. 592/1992 Sb., č. 499/2004 Sb. a vyhláškami č. 645/2004 Sb., č. 646/2004 Sb. A 191/2009 Sb. Výčet dokumentů a výstupů projektu, které podléhají archivaci – viz kap Příručky pro příjemce 37 38
Archivace Základní pravidla archivace: Vždy porovnat zálohovaná data s originálem - verifikace. Zajistit trvalost uložených dat v průběhu stanovené archivační doby. Každé médium po archivaci označit datem, názvem a popisem jeho obsahu. Dokumentaci vést přehledně (uvádět číslo projektu, číslo monitorovací zprávy, datum) se snadnou dosažitelností. Při zániku příjemce přebírá spisovnu jeho právní nástupce nebo musí být umožněn výběr důležitých dokumentů poskytovateli podpory (zaniká-li bez nástupce). 38 39
Kontroly Administrativní kontroly projektu – pravidelná kontrola MZ. Kontroly na místě (kontrola fyzické realizace projektu) veřejnoprávní kontrola podle zák. č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a zákona 552/1991 Sb. o státní kontrole Metodická dohlídka – nemá váhu veřejnoprávní kontroly. Výstupem je zpráva z průběhu dohlídky popisující stav věci. Umožňuje průběžné ověřování stavu dosahovaných cílů. Další kontroly: audit EK, NKÚ, finanční úřad, audit MŠMT, … 39 40
Nesrovnalosti Nesrovnalostí se rozumí porušení právních předpisů Evropských Společenství vyplývající z jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu, které vede nebo by mohlo vést ke ztrátě v souhrnném rozpočtu Evropských společenství… Z hlediska příjemce – nedodržení podmínek za kterých mu byly prostředky ESF poskytnuty TYPY NESROVNALOSTÍ: Porušení rozpočtové kázně ve smyslu §44 zákona č. 218/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech Trestný čin (nejčastěji se jedná o podvod) Porušení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 40 41
Námitky a jejich řešení Námitky proti postupu poskytovatele podpory – možno podat do 15 pracovních dní od okamžiku, kdy se příjemce o tomto postupu prokazatelně dozvěděl písemným vyrozuměním. Námitky v I. instanci: odbor 46 MŠMT Námitky v II. Instanci: odbor 41 MŠMT Podrobněji viz: Příručka pro příjemce, kap 42
Sankce vyplývající z Rozhodnutí Stanoveno v Rozhodnutí, kap. IV Sankce a odvody 1.Pozastavení proplácení prostředků dotace 2.Odvod za porušení rozpočtové kázně -Porušení povinností uvedených v Rozhodnutí (předložení MZ, naplnění MI, udržitelnost, způsobilost výdajů, naplnění cílů projektu) -Porušení rozpočtové kázně při zadávání VZ 3. Porušení povinností, jež nejsou porušením rozpočtové kázně 42 43
Ukončení projektu v jiném režimu Předčasné ukončení projektu příjemcem - v PpP uvedeno jako změna nepodstatná Neoprávněné předčasné ukončení projektu -posuzuje se jako nesrovnalost a podezření na porušení rozpočtové kázně Pozastavení podpory z OP VK - preventivní, dočasné Řízení o odnětí podpory 43 44
Pravidla monitorování Monitorování projektu sledování realizace a využití finančních prostředků projektu Monitorovací zprávy (MZ): Průběžná monitorovací zpráva (interval 3 měsíců, s výjimkou první MZ) Mimořádná průběžná monitorovací zpráva (kratší interval) Závěrečná monitorovací zpráva (ZMZ) 44 45
Průběžná MZ Interval monitorovacího období: 3 měsíce Předkládá se nejpozději do 30 kalendářních dnů od ukončení monitorovacího období (rozhoduje datum doručení). Povinnou přílohou monitorovací zprávy je Žádost o platbu. Monitorovací období a) od začátku realizace projektu b) v souladu s kalendářními měsíci (od prvního dne měsíce v němž začal projekt) Dodržovat celé období realizace. 45 46
Mimořádná průběžná MZ Příjemce je oprávněn předložit mimořádnou monitorovací zprávu spolu s žádostí o proplacení uznatelných nákladů v kratším období (případně dle podmínek v Rozhodnutí) Je nutné v dostatečně dlouhém předstihu kontaktovat projektového manažera MŠMT, aby v elektronickém systému byla předchozí MZ schválena a byl upraven harmonogram monitorovacích zpráv Následná monitorovací období je opět tříměsíční a počítá se od předchozího ukončeného monitorovacího období 46 47
Závěrečná MZ Závěrečná MZ se skládá z: 1.MZ za poslední monitorovací období + poslední žádosti o platbu 2.Souhrnné informace o projektu (formulář na webu MŠMT v části MZ) 3. Auditorská zpráva (viz kap. 9.5) Nejpozději do 2 měsíců po ukončení projektu Pokud vyjde poslední monitorovací období na méně než 1 měsíc, potom je možné požádat poskytovatele o vypracování Závěrečné MZ za 3+ … měsíců Závěrečná MZ ani žádost o platbu nejsou finančním vypořádáním projektu podle vyhlášky č. 52/2008 Sb. 47 48
Elektronická MZ El. MZ se vyplňuje v systému Benefit7+: Příručka pro vyplnění el. MZ Struktura el. MZ (co dodat v listinné podobě, co na CD, co originál podpis) Struktura CD (prosíme o dodržování z důvodu archivace) prilohy/elektronicka-monitorovaci-zprava-a-jeji-prilohy/ 48 49
Předkládání MZ Označení obálky: adresou poskytovatele, jménem příslušného PM, číslem jednacím, registračním číslem projektu, číslem MZ a dále poznámkou „Neotvírat – Monitorovací zpráva“ Poštou či osobně na podatelnu: MŠMT, Odb.CERA (46), jméno PM, Karmelitská 7, Praha 1 Poskytovatel je oprávněn při kontrole MZ požadovat po příjemci doplnění. Příjemce je povinen tyto údaje poskytnout do 5 pracovních dnů (nestanoví-li poskytovatel lhůtu kratší). 49 50
Monitorovací zpráva v Benefit7 51
Harmonogram monitorovacích zpráv 52
Údaje o projektu a monitorovací zprávě 53
Monitorovací indikátory 55
Výběrová řízení 56
Dodavatelé 57
Výběrová řízení - detaily 58
Publicita 59
Klíčové aktivity 60
Harmonogram aktivit 61
Kontroly na místě 62
Podstatné/Nepodstatné změny 63
Přílohy monitorovací zprávy 64
Nejčastější chyby v MZ organu-op-vk-na-nejcastejsi-chyby-v-monitorovacich- zpravach.html 65
Děkuji za pozornost Kontakt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Odbor 46 – CERA Mgr. Lucie Karešová, 65 Stáhnout ppt "Pravidla realizace a monitorování projektu Věcná část monitorovací zprávy Výzva 47 MŠMT."
Podobné prezentace Pravidla publicity projektu. Proč se zabývat publicitou? Nařízení Evropské komise (ES) č. 1828/2006: „…příjemce finanční podpory je povinen jasně informovat.
Pravidla realizace a monitorování projektu Věcná část monitorovací zprávy Výzva 46 MŠMT.
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ NESROVNALOSTI, PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ Konference pro příjemce finanční podpory z globálních grantů OP VK Mamaison.
Seminář pro žadatele o finanční podporu z OP VK Věcné řízení Ing. Michal Dlabola.
Procesy a pravidla realizace projektu Ing. Marie Kaufnerová Prezentace pro příjemce IPo, kteří se řídí Příručkou pro příjemce fin.podpory z OP VK, verze.
Ukončení realizace projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Mgr. David Novák, DiS. Odbor řízení OP VK, oddělení.