Source: http://detizeme.cz/zprava.shtml?x=2502362
Timestamp: 2019-03-26 07:02:09+00:00
Document Index: 58254007

Matched Legal Cases: ['§ 11', 'zákona č. 106', '§ 3', 'zákona č. 106', '§ 3', 'zákona č. 106', 'zákona č. 114', 'zákona č. 114']

Miloš Zeman v pondělí 29. května 2017 podle médií tvrdil toto: „Podle něj se zelení aktivisté vyznačují i tím, že požadují výpalné. „Čili je to &apos;pokud nedostaneme sponzorský dar, podáme na vás žalobu&apos;. Důkazem jsou Děti země v čele s panem Patrikem (předseda Miroslav Patrik). Podali 26 žalob na dostavbu dálnice D8 v Ústeckém kraji. Výstavba úseku 15 kilometrů proto trvala asi 20 let,“ řekl Zeman.“
Děti Země k získání podrobností o tomto tvrzení využily nejen zákona o právu na informace, ale vedoucímu Kanceláře prezidenta republiky Vratislavu Mynářovi napsaly speciální dopis se šesti otázkami, neboť chtěly znát i okolností, za kterých prezident informace o jejich údajném vydírání a výpalném získal.
I. Přehled vyřizování žádostí o informace u Kanceláře prezidenta republiky
1) Doklady, které potvrzují tvrzení prezidenta Miloše Zemana, že Děti Země během schvalování dálnice D8 žádaly o sponzorské dary:
a)	01. 06. 2017 = Děti Země podávají žádost o informace
b)	08. 06. 2017 = KPR žádost odmítá, neboť podle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. sice žádané informace má, ale jsou od soukromé osoby, která k jejich poskytnutí nedala svolení
c)	21. 06. 2017 = Děti Země podávají odvolání
d)	12. 07. 2017 = vedoucí KPR Vratislav Mynář mění odůvodnění tak, že KPR podle § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. žádané informace nemá v materiální podobě
2) Doklady, které popisují okolnosti, na základě kterých prezident Miloš Zeman získal důkazy, že Děti Země při schvalování dálnice D8 žádaly o sponzorské dary:
a)	13. 06. 2017 = Děti Země podávají žádost o informace
b)	27. 06. 2017 = KPR žádost odmítá, neboť podle § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. informace nemá v materiální podobě
c)	13. 07. 2017 = Děti Země podávají odvolání
d)	18. 07. 2017 = vedoucí KPR Vratislav Mynář odvolání zamítá, neboť KPR informace nemá v materiální podobě
3) Žádost o sdělení bližších podrobností, které by potvrdily tvrzení prezidenta Miloše Zemana, že Děti Země během schvalování dálnice D8 žádaly o sponzorské dary:
a)	16. 07. 2017 = Děti Země podávají žádost řediteli KPR Vratislavu Mynářovi se 6 otázkami
b)	27. 07. 2017 = vedoucí KPR Vratislav Mynář na tyto otázky nezná odpověď, neboť k nim nemá žádné informace
II. Hlavní rozhodovací procesy o dálnici D8-0805 Lovosice – Řehlovice přes České středohoří
1)	20.04.1995 = MŽP vydává stanovisko SEA s koridorem „C“ dálnice D8 ke studii firmy Valbek Liberec přes sesuvné území a se dvěma krátkými tunely (620 metrů a 270 metrů)
2)	15.11.1996 = MŽP vydává stanovisko EIA s variantou „C2“ dálnice D8 přes sesuvné území a se dvěma krátkými tunely (620 metrů a 270 metrů)
3)	13.07.2000 = náměstek ministra životního prostředí Josef Běle výjimku ze zákona č. 114/1992 Sb. pro průchod D8 přes CHKO České středohoří přes sesuvné území povoluje (Zemanova vláda)
4)	14.02.2001 = ministr životního prostředí Miloš Kužvart výjimku ze zákona č. 114/1992 Sb. pro průchod dálnice D8 přes CHKO České středohoří přes sesuvné území potvrzuje (Zemanova vláda)
5)	17.01.2003 = Litoměřická výzva 60 spolků politikům a ŘSD ČR na podporu výstavby dlouhého tunelu na dálnici D8 mimo sesuvné území
6)	31.07.2003 = kritické stanovisko veřejného ochránce práv Otakara Motejla o zjištěných nezákonnostech při přípravě a schvalování dálnice D8 přes CHKO České středohoří přes sesuvné území
7)	2003-2012 = Děti Země a místní spolek podávají 26 žalob, přičemž vyhrávají 13 soudních sporů
8)	09.03.2005 = 47 zastupitelů Ústeckého kraje v čele s hejtmanem Jiřím Šulcem podpořilo variantu ŘSD ČR přes sesuvné území s dostavbu dálnice do XII/2008 a zamítlo variantu dálnice D8 s tunelem Kubačka mimo sesuvy, tzn. zamítlo změnu části územního plánu
9)	06.11.2007 = zahájení výstavby dálnice D8 s termínem dokončení v XII/2010
10)	14.05.2012 = zprovoznění úseku D8 MÚK Lovosice – MÚK Bílinka délky 3,7 km
11)	07.06.2013 = sesuv 500 tisíc m3 zeminy v km 56,3-56,5 šířky 200 metrů a výšky 5-10 metrů
12)	17.12.2016 = předčasné zprovoznění úseku D8 Bílinka – Řehlovice délky 12,5 km přes sesuvné území