Source: http://docplayer.it/4905839-Comune-di-otricoli-provincia-di-terni.html
Timestamp: 2018-04-19 12:35:34+00:00
Document Index: 78802836

Matched Legal Cases: ['art. 49', 'art.61', 'art.2', 'art. 132', 'art.21', 'art.22', 'art.132', 'art. 134', 'art.49', 'art.49']

1 COMUNE DI OTRICOLI Provincia di Terni COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 47 del Reg. Data Oggetto: Approvazione variante suppletiva "Lavori di realizzazione collegamento verticale tra la zona denominata Fontana Cannella ed il centro storico di Otricoli: determinazioni. L'anno duemiladieci, il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 17:00, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, la Giunta Comunale si é riunita con la presenza dei signori: NUNZI NICO SINDACO P CECCOTTI CRISTIANO VICE SINDACO P LIBERATI ANTONIO ASSESSORE P DEL RE VALERIA ASSESSORE P LORENZETTI ENRICO ASSESSORE P ===================================================================== Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa CARBONETTI MARIA CRISTINA Il Presidente NUNZI NICO in qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto. Visto il T.U. n.267/2000; Vista la legge n. 127/1997; LA GIUNTA COMUNALE Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole: [] Il Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica; [] Il Responsabile dell'ufficio di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, c.1 del T.U. 267/2000; DELIBERA DI GIUNTA n. 47 del pag. 1 - COMUNE DI OTRICOLI
2 LA GIUNTA COMUNALE Premesso: -che con Deliberazione di G.C. n.62/2005 veniva approvato uno studio di fattibilità relativo ai lavori di realizzazione di un collegamento verticale del centro storico con l area attrezzata di Fontana Cannella; -che con deliberazione n.1276 del 18/07/2006 la Giunta Regionale ha approvato l elenco degli interventi individuati come beneficiari dei contributi di cui alla L.R. n.46/97 risorse anno 2006; -che in tale deliberazione è ricompresso l intervento del Comune di Otricoli per l esecuzione dei lavori di collegamento verticale del centro storico di Otricoli con l area per le attività del tempo libero Fontana cannella al quale è stato assegnato il contributo regionale di euro ,00; -che detto intervento è finanziato in quanto a euro ,00 con il succitato contributo regionale e in quanto a euro ,00 con fondi propri di bilancio; -che il piano annuale e il programma triennale delle opere pubbliche prevede la realizzazione dei citati lavori; -che con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n.102 del 07/11/2006 si affidava allo Studio Maroni Architetti associati la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e le attività di Direzione dei lavori in questione; -che venivano acquisiti i pareri favorevoli espressi in merito al progetto definitivo dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici, il paesaggio e dalla Soprintendenza ai Beni Archeologici dell Umbria rispettivamente con note acquisite al prot.n.1496 del 16/03/2007 e 934 del 16/02/2007 -che con Deliberazione di giunta Comunale n.66 del 29/11/2006 si approvava il progetto preliminare e definitivo dei lavori di collegamento verticale del centro storico di Otricoli con l area per le attività del tempo libero Fontana cannella per un importo complessivo di euro ,00 redatto dallo studio Architetti Maroni associati di Terni; -che con Determinazione Dirigenziale n del 20/12/2008 la Regione dell Umbria provvedeva ad impegnare a favore del Comune di Otricoli relativamente ai lavori di che trattasi la somma di euro ,00; -che veniva acquisita l autorizzazione prot.n del 19/06/2008 emessa dalla Provincia di Terni ai sensi dell art.61 del DPR n.380/2001 ex art.2 L.74 -che con Deliberazione di Giunta Comunale n.30 del veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi redatto dallo Studio Maroni Architetti associati di Terni per l importo complessivo di euro ,00 come in dettaglio riportato: Importo lavori a base d asta euro ,27; O.S. non soggetti a ribasso d asta euro ,00 Importo Totale Lavori euro ,27 Somme a disposizione dell Amm.ne I.V.A. sui lavori euro ,63 I.V.A. su oneri sicurezza euro 4.401,30 Servoscala euro ,00 Ascensore euro ,00 I.V.A. ascensore e servoscala euro 4.200,00 Spese Tecniche euro ,00 CNPAIA euro 1.180,00 I.V.A. su S.T. euro ,00 DELIBERA DI GIUNTA n. 47 del pag. 2 - COMUNE DI OTRICOLI
3 Indagine Geologica euro 3.500,00 Cassa nazionale euro 70,00 I.V.A. spese geologo euro 714,00 Indagine Archeologica euro 1.000,00 Cassa Nazionale euro 20,00 I.V.A. su spese archeologico euro 204,00 Acquisizione aree euro ,00 Opere impreviste in economia euro 7.769,31 Incentivazione RUP euro 3.332,49 Sommano euro ,73 euro ,73 Importo totale Intervento euro ,00 -che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 23/03/2009 si disponeva di provvedere all'acquisto del terreno ove realizzare l opera individuato al catasto al foglio 6 particella 274 dal sig. Bussotti Lamberto al prezzo complessivo di euro ,88; -che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP. e Patrimonio n.168 del si provvedeva ad indire procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara per l'affidamento dei lavori di realizzazione di un collegamento verticale del centro storico con l area attrezzata di Fontana Cannella ai sensi degli artt.122 comma 7 bis D.M. 162/2008, 57 comma 6,81,82 e 86 del D.Lgs n.163/2006; -che con Determinazione del Responsabile del Servizio tecnico LL.PP. e Patrimonio n.192 del si aggiudica in via definitiva l'appalto, dei lavori di realizzazione di un collegamento verticale del centro storico con l area attrezzata di Fontana Cannella alla ditta BETTI S.P.A. Impresa Costruzioni Lavori Pubblici con sede legale in Fraz. Casali Belforte n.snc Preci (PG), per un importo al netto del ribasso d asta del 8,440% di euro ,73 compresi oneri per attuazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso d asta pari ad euro ,00 oltre I.V.A.10% per un importo complessivo di euro ,50; -che con il succitato atto dirigenziale n.192/10 si provvedeva altresì a rideterminare il quadro economico generale venutosi a determinare a seguito di esperimento gara come appresso: Importo lavori al netto del ribasso d asta euro ,73 O.S. non soggetti a ribasso d asta euro ,00 Importo Totale Lavori di contratto euro ,73 Somme a disposizione dell Amm.ne I.V.A. sui lavori euro ,47 I.V.A. su oneri sicurezza euro 4.401,30 Servoscala euro ,00 Ascensore euro ,00 I.V.A. ascensore e servoscala euro 4.200,00 Spese Tecniche euro ,00 CNPAIA euro 1.180,00 I.V.A. su S.T. euro ,00 Indagine Geologica euro 3.500,00 Cassa nazionale euro 70,00 I.V.A. spese geologo euro 714,00 DELIBERA DI GIUNTA n. 47 del pag. 3 - COMUNE DI OTRICOLI
4 Indagine Archeologica euro 1.000,00 Cassa Nazionale euro 20,00 I.V.A. su spese archeologico euro 204,00 Acquisizione aree euro ,00 Opere impreviste in economia euro 7.769,31 Incentivazione RUP euro 3.332,49 Economie da Ribasso d asta euro ,70 Sommano euro ,27 euro ,27 Importo totale Intervento euro ,00 -che con contratto rep.n.1420 del regolarmente registrato a Terni il Comune di Otricoli provvedeva ad affidare i lavori di realizzazione di un collegamento verticale del centro storico con l area attrezzata di Fontana Cannella alla ditta BETTI S.P.A. Impresa Costruzioni Lavori Pubblici con sede legale in Fraz. Casali Belforte n.snc Preci (PG), per un importo al netto del ribasso d asta del 8,440% di euro ,73 compresi oneri per attuazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso d asta pari ad euro ,00 oltre I.V.A.10% per un importo complessivo di euro ,50; -che con processo verbale di consegna redatto dal Direttore dei Lavori in data i lavori venivano consegnati all'impresa affidataria degli stessi; -che la Direzione dei Lavori provvedeva a redigere apposito verbale di effettivo inizio lavori in data ; Considerato che nel corso dell' esecuzione dei lavori si è ravvisata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto; - che dette necessità nascono oltre che da fatti imprevisti ed imprevedibili di carattere geologico emersi durante l'esecuzione dei lavori con il rinvenimento di una cavità naturale nella zona del cantiere posto in prossimità della zona denominata Fontana Cannella anchè da necessità di miglioramento della funzionalità e fruibilità dell'opera e di risoluzione di aspetti di dettaglio; -Che le modifiche più significative da introdurre alle previsioni originarie di progetto risultano in dettaglio essere: Sviluppare lo sbarco dell'ascensore completamente interrato rispetto al piano di calpestio dell'area di proprietà della Parrocchia, eliminando quindi la realizzazione della scala e del servoscala prevista dal progetto originario su Via Mazzini; Ruotare di pochi gradi l'asse della galleria e nel contempo procedere ad un suo allungamento; Provvedere al consolidamento della cavità naturale rinvenuta durante l'esecuzione degli scavi VISTA la perizia di variante e suppletiva dei lavori redatta dall'ufficio di Direzione Lavori a firma dell'arch. Franco Maroni per un importo netto contrattuale aggiuntivo di euro ,97 oltre I.V.A.; RILEVATO che la succitata perizia è composta dai seguenti elebaorati: DELIBERA DI GIUNTA n. 47 del pag. 4 - COMUNE DI OTRICOLI
5 Relazione generale; Schema di atto aggiuntivo al contratto; Verbale di concordamento nuovi prezzi; Comparazione tra affidato e variante; Quadro comparativo lavori; Elenco Prezzi Lavori; Quadro economico; Computo Metrico Estimativo; Computo Metrico Estimativo; Computo Metrico Lavori; Computo Metrico Allestimento cantiere; Elenco Prezzi Allestimento Cantiere; Quadro Comparativo Allestimento Cantiere; Relazione di calcolo delle strutture; Tav.P1 "progetto Architettonico; Tav.P2"progetto strutturale Planimetrie di progetto"; Tav.P3"progetto strutturale sezioni longitudinali e trasversali"; Tav.P4"progetto strutturale sezioni e particolari"; Tav.P5"progetto strutturale sezioni e particolari ingresso a valle"; Tav.P6"impianto elettrico"; Tav.P7"drenaggio acque; CONSIDERATO che la variante sopraindicata rientra nella seguente fattispecie di cui all'art. 132 del D.Lgs n.163/06 e ss.mm.ii. (D.Lgs n.113/07): - miglioramento dell'opera e della sua funzionalità motivata da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto - (Art. 132, comma 1 lettera b); -per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale (Art. 132, comma 1 lettera c); DATO ATTO che la perizia di variante e suppletiva in parola pur prevedendo maggiori lavori non determina necessità di ulteriori spese rispetto a quella prevista nel quadro economico di progetto e che la stessa non determina un aumento in percentuale superiore al 20%; CONSIDERATO ALTRESI' che alla luce della predetta perizia si è venuto a determinare un nuovo quadro economico di seguito in dettaglio riportato: Importo lavori perizia al netto del ribasso d asta euro ,89 Oneri non soggetti a ribasso d asta euro ,81 Importo Totale Lavori di contratto euro ,70 Somme a disposizione dell Amm.ne I.V.A. sui lavori e sicurezza euro ,07 Servoscala euro 00,00 Ascensore euro ,00 I.V.A. ascensore e servoscala euro 2.800,00 Spese Tecniche euro ,00 DELIBERA DI GIUNTA n. 47 del pag. 5 - COMUNE DI OTRICOLI
6 CNPAIA euro 1.180,00 I.V.A. su S.T. euro ,00 Indagine Geologica euro 3.500,00 Cassa nazionale euro 70,00 I.V.A. spese geologo euro 714,00 Assistenza Archeologica euro 6.250,00 Acquisizione aree euro ,00 Opere impreviste in economia euro 00,00 Incentivazione RUP euro 2.429,44 Collaudo Statico euro 1.800,00 CNPAIA collaudo euro 36,00 I.V.A. su collaudo euro 367,20 Ribasso d asta euro 2.794,59 Sommano euro ,30 euro ,30 Importo totale Intervento euro ,00 Vista l'autorizzazione ai sensi dell'art.21 C.4 e art.22 del D.Lgs n.42/2004 prot.n.7884 del rilasciata dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell'umbria acquisita agli atti con prot.n.2617 del ; Ritenuto di procedere all'approvazione della succitata perizia di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi; Visto l'art.132 del D.Lgs n.163/06 e ss.mm.ii. Visto l'art. 134, comma 9 e 10 del D.P.R. 554/99, in tema di competenza alla approvazione di perizie; Visto il D.Lgs n.163/06 e ss.mm.ii., il DPR 554/99 e per quanto non richiamato il DM 145/2000; CON VOTI UNANIMI DELIBERA 1) di rendere le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 2)di approvare, per le motivazioni espresse in premessa la perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di realizzazione di realizzazione di un collegamento verticale del centro storico con l area attrezzata di Fontana Cannella redatta dall'ufficio di Direzione Lavori nominato a firma dell'arch. Franco Maroni composta degli elaborati richiamati in premessa che eleva l'importo netto contrattuale da euro ,73 a euro ,70; 3)di approvare il nuovo quadro economico della spesa venutosi a rideterminare: DELIBERA DI GIUNTA n. 47 del pag. 6 - COMUNE DI OTRICOLI
7 Importo lavori perizia al netto del ribasso d asta euro ,89 Oneri non soggetti a ribasso d asta euro ,81 Importo Totale Lavori di contratto euro ,70 Somme a disposizione dell Amm.ne I.V.A. sui lavori e sicurezza euro ,07 Servoscala euro 00,00 Ascensore euro ,00 I.V.A. ascensore e servoscala euro 2.800,00 Spese Tecniche euro ,00 CNPAIA euro 1.180,00 I.V.A. su S.T. euro ,00 Indagine Geologica euro 3.500,00 Cassa nazionale euro 70,00 I.V.A. spese geologo euro 714,00 Assistenza Archeologica euro 6.250,00 Acquisizione aree euro ,00 Opere impreviste in economia euro 00,00 Incentivazione RUP euro 2.429,44 Collaudo Statico euro 1.800,00 CNPAIA collaudo euro 36,00 I.V.A. su collaudo euro 367,20 Ribasso d asta euro 2.794,59 Sommano euro ,30 euro ,30 Importo totale Intervento euro ,00 4) di dare mandato all ufficio tecnico comunale Serv. Ll.PP. e Patrimonio di eseguire gli atti di gestione conseguenti; 5) di rendere l'atto di approvazione della presente perizia di variante e suppletiva immediatamente eseguibile; DELIBERA DI GIUNTA n. 47 del pag. 7 - COMUNE DI OTRICOLI
8 Il presente verbale viene approvato e sottoscritto: IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO F.to NUNZI NICO F.to Dott.ssa CARBONETTI MARIA CRISTINA PARERE:Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA (art.49, comma 1, T.U.E.L. 267/2000) IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO F.to LIBERATI ANTONIO PARERE:Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE (art.49, comma 1, T.U.E.L. 267/2000) IL RESPONSABILE SERV. FINANZIARIO F.to CARBONETTI MARIA CRISTINA ====================================================================== ATTESTAZIONE Si attesta che copia della presente deliberazione: [x] é stata pubblicata all'albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a partire dal [x] é stata comunicata ai capigruppo consiliari con lettera in data , prot.n li, IL SEGRETARIO F.to Dott.ssa CARBONETTI MARIA CRISTINA ====================================================================== E' copia conforme all'originale li, IL SEGRETARIO Dott.ssaCARBONETTI MARIA CRISTINA ====================================================================== Il sottoscritto Segretario Comunale,visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente deliberazione,in applicazione delt.u. 267/2000: E' divenuta esecutiva il giorno : [] perché dichiarata immediatamente eseguibile [] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione; [] E' stata affissa all'albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal...al... senza reclami; Dalla Residenza Comunale,li... IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott.ssa CARBONETTI MARIA CRISTINA ====================================================================== DELIBERA DI GIUNTA n. 47 del pag. 8 - COMUNE DI OTRICOLI