Source: http://archive-fi.com/fi/e/eev.fi/2016-05-01_7772610_5/Etel%C3%A4_Elim%C3%A4en_Vesiosuuskunta_Vesihuollon_varmistusprojekti/
Timestamp: 2017-11-22 03:46:10+00:00
Document Index: 25749589

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

archive-fi.com: eev.fi - Etelä-Elimäen Vesiosuuskunta - Vesihuollon varmistusprojekti
Etelä-Elimäen Vesiosuuskunta - Vesihuollon varmistusprojekti
Muhniemi Ahvio osuuskunta Kouvolan Vesi ja Kymen Vesi Oy Käsiteltiin vesijohdon yhdistämistä Muhniemen alueella Tavoitteena on että erilaisissa kriisitapauksissa voidaan vettä johtaa Inkeroisten suunnalta EEV verkkon ja EEV verkosta Inkeroisten suuntaan Järjestelyllä saadaan varmuutta vesijohtoverkkojen toimintaan Periaatteena tulee olemaan ratkaisu jossa Muhniemellä on kaksi sulkuventtiiliä joita tarvittaessa voidaan avata Sulkuventtiilien hallinan ja mahdollisen avaamisen hoitaa yhdessä Kouvolan vesi ja Kymen Vesi Oy He tekevät rakenteesta ja toiminnasta ehdotuksen osuuskunille Vesihuollon
Original URL path: http://www.eev.fi/page35.php (2016-05-01)
Etelä-Elimäen Vesiosuuskunta - Vesiprojekti 2002-2005
2005 Puhtaan veden projekti Osuuskunnan ensimmäinen projekti käynnistettiin kesä llä 2002 Ensimmäisen puolen Vuoden aikana tehtiin suunnitelmat ja perustettiin osuuskunta Syksyn 2002 aikana päätettin käynnistää Rakennusprojekti elokuun lopulla 2003 Tuloksen oli 148 km mittainen vesijohtoverkko Mihin liitettiin 238 kiintesitöä Vesilähteenä on Elimäen Mettälän pohjavesiottamo Vesi tuodaan Maan alta Maan alla sijaitsevaan säiliöön josta se jaetaan verkostoon Taman Vuoksen vesi on raikasat myös kesällä Sitä ei seisoteta vesitornissa Projektin aikana poistuivat
Original URL path: http://www.eev.fi/page30.php (2016-05-01)
Etelä-Elimäen Vesiosuuskunta - Viemärprojekti 2008-2010
jätevesipumppaamo murskavalla ja leikkaavalla pumpulla Verkon pituus on 160km jossa on 16 linjapumppaamoa Verkon jätevesi pumpataan Kouvolan kaupungin jätevesiserkkoon kahdesta liittymästä Viemärikaivo tontilla Osuuskunta on teettänyt kaivutyöt ja pumppukaivon asennuksen kiinteistön viereen sovittuun paikkaan Asennus kuuluu liittymän hintaan Osuuskunta vastaa pumpun ja kaivon ylläpidosta ja huollosta Viemärikaivon liittäminen kiinteistöön ja Sähköasennus Kiinteistön omistajan vastuulle kuuluvat viemärikaivon ulkopuolella olevat joputket ja niiden liittymät Kaivon sähköliityntä on otettu kiintesitön päätaulusta Projektin Urakoitsijat
Original URL path: http://www.eev.fi/page3.php (2016-05-01)
Etelä-Elimäen Vesiosuuskunta - Vastila-Hirvikoski projekti 2011-2013
on valittu kilpailutuksella Osuuskunta on kilpailuttanut pääurakoitsijat tammikuussa 2012 Projekti toteutetaan eri tavoin kuin osuuskunnan aeimpi eli nyt pääurakoitsija saa suuremman työosuuden Käytännössä urakoitsija toteuttaa lähes avaimet käteen sopimuksella joka sisältää kaivuut putkien hankinnan ja sen levityksen asennukset kaivojen asennukset ja maiseman korjauksen ym Pääurakoitsijaksi on valittu PVK Kaivu Oy jonka tarjous oli halvin Kiinteistöjä liittyy alueelta verkkoomme 51 14 18 83 Alue on haastava leveän joen suurten korkeuserojen ja
Original URL path: http://www.eev.fi/page34.php (2016-05-01)
Etelä-Elimäen Vesiosuuskunta - Vastila - Hirvikoski
noin 6kk lisajan kustannuslaskelmaan ELY n lopputarkastukseen ja raportointiin Sen tekevät ELY Keskusken asiantuntijat yhdessä projektivastuullisten kanssa Toimenpiteet touko kesäkuu 2013 Projektin työt jatkuvat vapun jälkeen kiinteistöjen kytkemisellä verkkoon Työt alkavat Hirvkosken rannan alueelta Samalla selvitetään Risusaaren loppulinjauksen vaihtoehtoja ja linja rakennetaan sen mukaisesti Kaikki työt pyritään saamaan valmiiksi juhannukseen mennessä Projektipäällikkö Laukkanen määrittelee urakoitsijan kanssa kiinteistöjen kiinteistöjen rakentamisjärjestyksen Linjastossa rakennetaan sopiva määrä kiinteistöjä verkkoon Tämän jälkeen v erkko painetestataan ja lopuksi otetaan vaiheittain käyttöön Jakeluvedestä on poistettu Kymenlaakson pohjavedessä oleva liika rauta ja fluori Tilanne 15 10 2012 Vesi ja viemäriverkon viranomaisluvat on kaikki saatu päätökseen Tämä tarkoittaa että mm joenalitus voidaan suorittaa Se tehdään lähiviikkoina Rakentamista on viivästyttänyt lupamenettelyjen hidastuminen ja sateinen kesä jolloin ei ole päästy pelloille myöhästyneen satokauden vuoksi Projektin kustannukset ja tuet on suunniteltu 83 liittyjälle Muutama kiinteistö voidaan vielä ottaa projektiin mukaan Vastilan verkko Tällä hetkellä rakennetaan Vastilan puolen runkoverkkoa ja veden paineenostoasemaa Vastilan osalta verkko saadaan valmiiksi tämän vuoden aikana Vastilan pienpuhdistamo poistetaan ja sen verkon littyjät liitetään osaksi EEV n verkkoa Tämän jälkeen pienpuhdistamo ei laske enää jätevettä jokeen Hirvikosken verkko Runkoverkkoa rakennetaan vaiheittain ja se saadaan pätökeen tämän vuoden aikana Kiinteistöjen liittäminen runkoverkkoon tehdään osin tänä vuonna ja loput keväällä 2013
Original URL path: http://www.eev.fi/page36.php (2016-05-01)
Etelä-Elimäen Vesiosuuskunta - Maksuaikataulu
haluaa vain veden voidaan se toteuttaa jos runkoverkko menee kohtuullisen läheltä kiinteistöä Kiinteistökohtainen maksuosuus on 3 500 euroa 38 Mikäli kesäasuntoon tulee pihalle vesiposti sen hinta on n 1000 euroa Vesipostia ei tarvitse peittää talvella Saarien kesäasuntoon voidaan toteuttaa rannalle yhteinen vesiposti josta joku asukas vastaa Pienpuhdistamoverkko Pienpuhdistamon viemäriverkko muutetaan siten että puhdistamo poistetaan ja viemäriverkko kytketään EEV yleiseen verkkoon Kiinteistökohtainen maksuosuus on 7 500 euroa loppuosa on rakennetun vanhan
Original URL path: http://www.eev.fi/page39.php (2016-05-01)
Etelä-Elimäen Vesiosuuskunta - Hinnat
syystä ei ota vesijohtoa rakennetaan se kuitenkin tontin rajalle ja se päätetään sulkuun mahdollista myöhempää käyttöä varten Kiinteistökohtainen maksuosuus on 15 100 euroa 38 Kiinteistö B vain vesi Mikäli jokin kiinteistö haluaa vain veden voidaan se toteuttaa jos runkoverkko menee kohtuullisen läheltä kiinteistöä Kiinteistökohtainen maksuosuus on 3500 euroa 38 Mikäli kesävesikäyttöön tulee ns pihapumppu lisätään sen kustannukset Pienpuhdistamoverkko Pienpuhdistamon viemäriverkko muutetaan siten että puhdistamo poistetaan ja viemäriverkko kytketään EEV yleiseen
Original URL path: http://www.eev.fi/page38.php (2016-05-01)
Etelä-Elimäen Vesiosuuskunta - Projekti 2011 -2013
osuudesta 1300 euroa merkitään osuuskunnan jäsenmaksuksi ja loppuosa liittymämaksuksi Kiinteistön omistajasta tulee osuuskunnan jäsen omistaja ei kuluttaja Pääurakoisija on valittu kilpailutuksella Osuuskunta on kilpailuttanut pääurakoitsijat tammikuussa 2012 Projekti toteutetaan eri tavoin kuin osuuskunnan aeimpi eli nyt pääurakoitsija saa suuremman työosuuden Käytännössä urakoitsija toteuttaa lähes avaimet käteen sopimuksella joka sisältää kaivuut putkien hankinnan ja sen levityksen asennukset kaivojen asennukset ja maiseman korjauksen ym Pääurakoitsijaksi on valittu PVK Kaivu Oy jonka tarjous
Original URL path: http://www.eev.fi/page37.php (2016-05-01)