Source: http://docplayer.it/16681872-Corso-di-formazione-di-120-ore-per-coordinatori-per-la-sicurezza-nei-cantieri-temporanei-o-mobili-modulo-metodologico-organizzativo.html
Timestamp: 2018-03-17 13:16:19+00:00
Document Index: 75501448

Matched Legal Cases: ['art. 17', 'art. 99', 'art. 91', 'art. 40', 'art. 1', 'art. 88', 'art. 88', 'art. 88', 'art. 88']

CORSO DI FORMAZIONE DI 120 ORE PER COORDINATORI PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI MODULO METODOLOGICO ORGANIZZATIVO - PDF
Download "CORSO DI FORMAZIONE DI 120 ORE PER COORDINATORI PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI MODULO METODOLOGICO ORGANIZZATIVO"
Giuliano Luciani
1 CORSO DI FORMAZIONE DI 120 ORE PER COORDINATORI PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI MODULO METODOLOGICO ORGANIZZATIVO Il Piano di Sicurezza e Coordinamento; il Fascicolo con le caratteristiche dell opera; i Piani Operativi di Sicurezza ed i Piani Sostitutivi il piano di Sicurezza e di coordinamento. Congruenza fra i vari piani. Esame di alcuni esempi. Tommaso Giusti Ingegnere Edile Dottore di ricerca 26 maggio 2014 Prof. Ing. Pietro Capone a.a
2 D.Lgs 81/08 - schema TITOLO I CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO II SISTEMA ISTITUZIONALE CAPO III GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO CAPO IV DISPOSIZIONI PENALI TITOLO II Luoghi di lavoro TITOLO III Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di Protezione individuale TITOLO IV: Cantieri temporanei o mobili TITOLO V Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro TITOLO VI: Movimentazione Manuale dei Carichi TITOLO VII Attrezzature munite di Video Terminale Titolo VIII Agenti Fisici Titolo IX Sostanze pericolose Titolo X Esposizione ad Agenti biologici Titolo XI Protezione atmosfere esplosive Titolo XII Disposizioni diverse in materia penale Allegati dal I al LI
3 DOCUMENTI PER LA GESTION DEI CANTIERI Piano di Sicurezza e Coordinamento PSC Notifica preliminare Fascicolo Piano Operativo di Sicurezza
4 Documento di ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI Titolo I È uno strumento di rilevazione di uno stato di fatto che deve inoltre contenere un programma di interventi. I parametri di rischio vengono schematizzati in tre MACRO SISTEMI di riferimento: LUOGO ATTIVITA ATTREZZATURE Prev. Incendi Sismicità Ergonomia Ergonomia Illuminazione Barriere Architett- R. Chimico Igiene Ergonomia Qualità dell aria R. Biologico Uso Videoterminali R. Chimico R. Elettrico R. Vibrazioni R. Rumore Conformità macchina Doc. corredo macchina
5 COMMITTENTE Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione P.S.C. Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione CANTIERE Datore di lavoro Medico competente P.O.S. D.V.R. SPP Rappresentante dei lavoratori preposto IMPRESA RSPP
6 PSC Il PSC è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità. I suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni indotte dalle misure generali di tutela.
7 PSC 1 - ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI con riferimento all area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell attività dell impresa Per ogni elemento dell analisi eseguita il PSC contiene: 2 - Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro ove necessario, vanno prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi 3 - Le misure di coordinamento
8 PSC Il PSC deve essere: Specifico per quella singola opera da realizzare. La specificità del documento risulterà evidenziata dalle scelte tecniche, progettuali, architettoniche e tecnologiche, dalle tavole esplicative di progetto, dalla planimetria e da una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno. Consultabile e quindi scritto in forma comprensibile per i datori di lavoro delle imprese esecutrici, i lavoratori, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nonché per il committente o il responsabile dei lavori se nominato.
9 PSC Il PSC deve essere: Fattibile cioè realizzabile concretamente dai datori di lavoro delle imprese esecutrici e dai lavoratori autonomi. Funzionale all esecuzione dell opera ed atto a garantire con i suoi contenuti la sicurezza di tutti i lavoratori.
10 PSC Il PSC è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e, ove la particolarità dell opera lo richieda, un profilo altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se già redatta. Il coordinatore per la progettazione indica nel PSC, ove la particolarità delle lavorazioni lo richieda, il tipo di procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte autonome dell impresa esecutrice, da esplicitare nel POS.
11 POS Il POS è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell art. 17 del D. Lgs. n 81/2008, in riferimento al singolo cantiere interessato Il POS è in stretta relazione con il DVR dell impresa!
12 POS contiene almeno i seguenti elementi: a)i dati identificativi dell impresa esecutrice DENOMINAZIONE SEDE LEGALE TEL CELL.
13 POS In particolare, i dati identificativi dell impresa comprendono anche: il nominativo del medico competente ove previsto; il nominativo del RSPP; i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere; il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
14 POS b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall impresa esecutrice; c) la descrizione dell attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro; d) l elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
15 POS e) l elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza; f) l esito del rapporto di valutazione del rumore; g) l individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
16 POS e) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto; f) l elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere; g) la documentazione in merito all informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.
17 POS LA PIANIFICAZIONE DEL POS Fra i contenuti del POS non sono indicati né i criteri adottati per la valutazione e nemmeno il programma per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza (ovvero non è indicato il processo di valutazione e di individuazione dei rischi) ma principalmente le misure preventive e protettive per ricondurre i rischi risultanti a livelli accettabili.
18 POS LA PIANIFICAZIONE DEL POS Tutto questo perché il Datore di Lavoro deve avere già provveduto ad attivare il processo sia valutativo che migliorativo quando ha effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell articolo 28 del D.Lgs.81/08 (DVR). Il POS in realtà è la sicurezza programmata al tempo determinato dalla durata dei lavori relativi ad una sola opera ed è inoltre subordinato alla sua pianificazione (P.S.C.).
19 POS Il D.Lgs. 81/08 afferma che: L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alla effettuazione del DVR e de DUVRI FONDAMENTALE la congruenza tra PSC e POS!
20 PSS Il Piano Sostitutivo di Sicurezza è redatto quando non è previsto il PSC. CONTENUTI MINIMI DEL PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO Il PSS, redatto a cura dell'appaltatore o del concessionario, contiene gli stessi elementi MINIMI del PSC con esclusione della stima dei costi della sicurezza.
21 PSS Ove non sia prevista la redazione del PSC, il PSS, quando previsto, é integrato con gli elementi del POS. In questo caso il P.S.S. ed il POS possono far parte di un unico documento. N.B. La Stazione appaltante è ugualmente tenuta a stimare i costi della sicurezza relativi alle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza dei lavoratori.
22 POS vs PSC PSC Organizzazione del cantiere Baracche Servizi Viabilità Postazioni fisse di lavoro Aree di stoccaggio materiali Ponteggi Analisi dei rischi delle lavorazioni e misure di prevenzione e protezione Direttiva Macchine Cronoprogramma Costi per la sicurezza Di competenza del Coordinatore in fase di Progettazione (CSP) Ubicazione e caratteristiche Ubicazione e tipologia Sia interna che esterna al cantiere, di competenza del CSP Ubicazione e tipologia Ubicazione e dimensioni Ubicazione e dimensioni Compresa nel PSC Richiami all utilizzo di macchine a norma Il CSP ha l obbligo di redazione del cronoprogramma Si, di pertinenza del PSC Proposte di variazioni all organizzazione del cantiere stabilita dal Coordinatore in fase di Progettazione che devono essere valutate dal CSE Tipologia, car. tecniche e dimensioni Tipologia, car. tecniche e dimensioni No, di pertinenza del PSC Tipologia e caratteristiche tecniche Come da PSC; Proposte di var al PSC Tipologia (es: giunti e tubi, prefabbricati), progetto, disegni. Integrative rispetto a quelle contenute nel PSC Tipol macchine impiegate, marca, modello. I libretti custoditi in cantiere Solo per le lavorazioni che l impresa deve eseguire No, di pertinenza del PSC
23 Notifica preliminare Art. 99 Comma 1 Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette alla ASL ed alla DPL territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
24 Notifica preliminare Art. 99 a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3 (cantieri in cui e' prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea); b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera; c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.
25 Notifica preliminare Art. 99 Comma 2 Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente. Comma 3 Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 51 possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.
26 Notifica preliminare Art. 99
27 Notifica preliminare Art. 99
28 Notifica preliminare Art. 99 Trasmissione on-line delle notifiche preliminari ex art. 99 del D.Lgs. 81/08. Invio telematico è obbligatorio dal 1 gennaio 2013 SITO:
29 FASCICOLO DELL OPERA Piano di manutenzione dell opera e delle sue parti Obiettivo prevedere, pianificare e programmare l attività di manutenzione dell opera eseguita, al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche qualitative, l efficienza ed il valore economico. Fascicolo dell opera (art. 91 D.Lgs 81/2008) Obiettivo definire tutte le informazioni in grado di facilitare l'attività di tutela della sicurezza e della salute del personale incaricato, durante l esercizio dell opera, dell esecuzione di tutti quei lavori necessari (e prevedibili), per la futura gestione (manutenzione compresa) dell'opera eseguita.
30 FASCICOLO DELL OPERA CHE COS È? Fascicolo dell opera Un documento contenente le informazioni utili alla prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, da prendere in considerazione all atto di eventuali lavori successivi sull opera. Art. 91 comma 1 lett. b Per le opere pubbliche (D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) il fascicolo tiene conto del piano di manutenzione dell opera e delle sue parti (art. 40 DPR 554/1999). Il fascicolo accompagna l opera per tutta la sua vita. Allegato XIV art. 1
31 FASCICOLO DELL OPERA QUANDO DEVE ESSERE PREDISPOSTO? Durante la progettazione dell opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte. Art. 91 comma 1 lett. b Può essere realizzato anche durante l esecuzione dell opera nel caso in cui, dopo l affidamento dei lavori ad una unica impresa, l esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a uno o più imprese. Art. 92 comma 2 lett. b
32 FASCICOLO DELL OPERA CHI LO DEVE PREDISPORRE? Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione dell opera (CSP). Art. 91 comma 1 lett. b Il CSE lo adegua alle eventuali modifiche. Art. 92 comma 1 lett. b Nel caso che, dopo l affidamento dei lavori ad una unica impresa, l esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a uno o più imprese, il il fascicolo dell opera è predisposto dal CSE. Art. 92 comma 2
33 FASCICOLO DELL OPERA Un fabbricato = un solo fascicolo La logica della legge è la seguente: Il fascicolo riguarda esclusivamente la parte dell edificio su cui si interviene. Se si torna ad intervenire su quell edificio, anche su una parte diversa, non deve redigersi un fascicolo specifico, ma occorre integrare il fascicolo esistente. Il fascicolo appartiene al fabbricato e quindi dovrà essere trasferito con lo stesso in caso di cambio di proprietà.
34 FASCICOLO DELL OPERA L ANALISI E LA VALUTAZIONE DEI RISCHI NEI LAVORI SUCCESSIVI Il Fascicolo deve essere frutto di un'attenta analisi dei rischi effettuata dal CSP, al fine di individuare le scelte prevenzionali in grado di diminuire gli stessi alla fonte. Quest'approccio deve portare all'integrazione nell'opera di tutti quei sistemi ed accorgimenti in grado prevenire o minimizzare i rischi durante i lavori successivi che si svolgeranno sull'opera stessa facilitando, nel contempo, durante la fase di esecuzione, i lavori delle imprese incaricate della sua realizzazione.
35 FASCICOLO DELL OPERA SCELTE PREVENZIONALI Stabilire quali debbano essere i sistemi di accesso ai luoghi di lavoro quali passerelle, scale, ecc. al fine di effettuare gli interventi resisi necessari; quindi, gli stessi dovranno, possibilmente, essere previsti e integrati nell'opera stessa, indicando, nel fascicolo, la tipologia, le caratteristiche, la posizione, ecc.. La previsione dei sistemi di sicurezza dei luoghi di lavoro quali le protezioni dei luoghi di lavoro per l'esecuzione dei vari interventi è fondamentale per permettere l'esecuzione dei lavori in sicurezza; pertanto, il fascicolo dovrà contenere le informazioni inerenti la tipologia, la posizione, i lavori da eseguire, le attrezzature da utilizzare, ecc..
36 FASCICOLO DELL OPERA SCELTE PREVENZIONALI La preventiva definizione dei sistemi di sicurezza dei luoghi di lavoro quali i punti di ancoraggio per le protezioni collettive ed individuali permetterà di predisporre i sistemi di accesso e le protezioni stesse; nel fascicolo dovranno essere indicate la tipologia, la posizione, i carichi ammissibili, la periodicità della loro manutenzione, ecc.. L approvvigionamento e movimentazione dei materiali ed in particolare la tipologia e le dimensioni dei componenti impiegati e/o che, nell'opera eseguita, dovranno essere in futuro movimentati per la manutenzione, dovranno essere preventivamente valutati, in modo da prevedere, eventualmente, sistemi di sollevamento adeguati.
37 FASCICOLO DELL OPERA SCELTE PREVENZIONALI Anche gli impianti di alimentazione di scarico i punti di allacciamento dell energia devono essere preventivamente definiti in modo che, al momento dell'esecuzione dei futuri lavori, sia disponibile l'energia elettrica necessaria per l'alimentazione delle attrezzature e l'illuminazione delle aree di lavoro. Nel fascicolo, nel caso in cui i futuri lavori prevedano la necessità di far accedere sul luogo dell'intervento, macchine, attrezzature, materiali, ecc., pesanti ed ingombranti, è necessario che nel fascicolo si tenga conto di queste situazioni prevedendo le vie da far seguire, i posti di stazionamento/ubicazione, le eventuali parti di strutture da demolire, ecc.. Le informazioni sui prodotti pericolosi e sulle relative modalità di messa in opera dovranno essere indicate
38 FASCICOLO DELL OPERA Inserire anche le procedure e/o le prescrizioni da adottare per evitare i rischi derivanti da interferenze lavorative, nel caso in cui gli interventi sull opera vengano effettuati da più imprese e/ o lavoratori autonomi, ciascuno con la propria specializzazione. Analogo discorso per tutelare i terzi da eventuali rischi causati dall esecuzione dei lavori di manutenzione. Inoltre, è assolutamente necessario prevedere delle modalità operative scritte per l'esecuzione dei lavori da fornire, in futuro, alle imprese incaricate di eseguire i lavori di manutenzione (quali punti di accesso alla copertura utilizzare, ecc.). E necessario, inoltre, definire per particolari attività da eseguirsi in specifici contesti ambientali, delle clausole contrattuali che fissino criteri ineludibili da parte delle imprese incaricate.
39 DOCUMENTAZIONE PER LA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA NEI LAVORI SUCCESSIVI Il FASCICOLO DELL OPERA non sarà l unico strumento di pianificazione e gestione della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro: PSC e POS. Per lavori che rientrano nel campo dell art. 88 e che hanno entità tale da prevedere la nomina del CSP. POS. Per lavori che rientrano nel campo dell art. 88 e che non hanno entità tale da prevedere la nomina del CSP. DVR. In luoghi di lavoro, per lavori non rientranti nel campo dell art. 88 svolti direttamente da personale della Committenza. DUVRI. In luoghi di lavoro, per lavori non rientranti nel campo dell art. 88 svolti da personale di ditte diverse da quella operante nel luogo di lavoro.
40 AMBITO DI AZIONE DEL FASCICOLO DELL OPERA Non entra nel merito dei rischi specifici delle attività lavorative che si svolgeranno per la manutenzione dell opera; Fornisce le indicazioni sui rischi specifici dell opera, sulle scelte prevenzionali già adottate e sulle misure di prevenzione e protezione necessarie per la gestione dei rischi residui. In particolare, sulle misure già adottate il fascicolo indicherà quali sono già in opera predisposte dal Committente e quali dovranno adottarsi a cura dell esecutore. Il fascicolo si concentrerà sui PUNTI CRITICI dell attività di manutenzione.
41 INTERFERENZE E PROTEZIONE TERZI ACCESSO AI POSTI DI LAVORO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO IGIENE SUL LAVORO PUNTI CRITICI IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO APPROVVIGIONAMENTO E MOVIMENTAZIONE DI ATTREZZATURE APPROVVIGIONAMENTO E MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI
42 CORSO DI FORMAZIONE DI 120 ORE PER COORDINATORI PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI MODULO METODOLOGICO ORGANIZZATIVO Grazie per l attenzione! Tommaso Giusti Ingegnere Edile Dottore di ricerca mob Prof. Ing. Pietro Capone a.a