Source: https://www.keila.ee/keila-linna-uldplaneeringu-koostamise-kavand
Timestamp: 2019-08-24 09:42:37+00:00
Document Index: 6739313

Matched Legal Cases: ['§76', '§76', '§83', '§87', '§88', '§89', '§90']

Keila Linnavalitsus kutsub teisipäeval, 10. septembril , algusega kell 15 kõiki huvilisi kuulama Keila linnaruumilise visiooni tutvustust, arutelu heast linnaruumist ja osalema töörühmades, kus keskendutakse Keila linna keskuse ruumilistele probleemidele. Töötoas arutatakse, kuidas Keila kesklinna tekiks kvaliteetne linnaruum. Keila ruumiline visioon on aluseks Keila linna üldplaneeringu koostamisele.
ÜLDPLANEERINGU KOOSTAMISE AJAKAVA
Tabel 2. Keila linna ÜP ja KSH koostamise ajakava
Keila linna üldplaneering (ÜP) ja keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) koostamise etapp
Eeldatav toimumisaeg
Üldplaneeringu ja KSH algatamine
27. märtsi 2018
ÜP ja KSH koostamise alustamine, ÜP aluseks olevate lähtematerjalide koondamine, töö algus
Juuli - august 2018
Algandmete kogumine. Ametkondadelt info küsimine. Lähteseisukohtade täpsustamine ja koostamine. KSH väljatöötamise kavatsuse koostamine
September - oktoober 2018
ÜP lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse eelnõu kohta ettepanekute küsimine [1]
ÜP lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse eelnõu kohta esitatud ettepanekute läbivaatamine ja sisseviimine
ÜP lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse avalikustamine Keila Linnavalitsuse veebilehel
Vajalike analüüside ja eksperthinnangute koostamine
August 2018 – jaanuar 2019
ÜP ja KSH aruande eelnõu koostamine
ÜP eskiislahenduse väljatöötamine (maakasutuse ja ehitustingimuste läbi töötamine töörühmades; maa-alade reserveerimise üle vaatamine; kaardi koostamine)
Veebruar –
KSH aruande eelnõu koostamine
ÜP ja KSH aruande menetlemine
ÜP ja KSH aruande eelnõu avalik väljapanek [2]
Juuli - august 2019
ÜP ja KSH aruande eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu [3]
ÜP ja KSH aruande eelnõu täiendamine tulenevalt avalikustamise tulemustest ja tulemuste ülevaate avaldamine. Tutvustamine volikogu komisjonides.
ÜP ja KSH aruande eelnõu kooskõlastamine ja arvamuse andmine
ÜP ja KSH aruande vastuvõtmine
ÜP avalikustamine
ÜP avalik väljapanek [4]
Juuni - juuli 2020
Ettepanekute läbitöötamine ja vastuste koostamine
ÜP avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu [5]
ÜP avaliku arutelu tulemiste arvestamine ja informatsiooni avaldamine [6]
Üldplaneering esitamine heakskiitmiseks Rahandusministrile [7]
Üldplaneeringule heakskiidu andmise otsustamisel valdkonna eest vastutav minister kontrollib keskkonnamõju strateegilise hindamise menetluse ja planeeringu vastavust õigusaktidele
Detsember 2020 - veebruar 2021
Heakskiidetud ÜP esitamine kehtestamiseks. ÜP kehtestamine
[1] Asjakohastel asustustel (PlanS §76 lg 1, 2) on ettepanekute esitamiseks aega vastata 30 päeva
[2] Kestab vähemalt 30 päeva; sellele eelneb avalikust väljapanekust teatamine planeerimisseaduse §76 lg 1 ja 2 nimetatud isikutele ja asutustele hiljemalt 14 päeva enne avaliku väljapaneku algust.
[3] Korraldatakse 45 päeva jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist (PlanS §83 lg 1).
[4] Kestab vähemalt 30 päeva väljapaneku algusest avalikustatakse teade hiljemalt 14 päeva enne avaliku väljapaneku algust (PlanS §87).
[5] Korraldatakse 45 päeva jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist (PlanS §88 lg 1).
[6] Avaldatakse informatsioon 30 päeva jooksul avaliku arutelu toimumise päevast avates (PlanS §89).
[7] Minister kiidab ÜP heaks või keeldub ÜP heakskiitmisest 60 päeva jooksul (PlanS §90 lg 2).
Keila linna üldplaneeringu kavand