Source: http://docplayer.fi/24526313-Hyypparantie-hyvinkaa-sillan-leventaminen-ja-hyypparantien-seka-ulkoilureitin-rakentaminen-urakkaohjelma.html
Timestamp: 2018-12-10 23:08:17+00:00
Document Index: 18781460

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Hyyppäräntie Hyvinkää. Sillan leventäminen ja Hyyppäräntien sekä ulkoilureitin rakentaminen URAKKAOHJELMA - PDF
Download "Hyyppäräntie Hyvinkää. Sillan leventäminen ja Hyyppäräntien sekä ulkoilureitin rakentaminen URAKKAOHJELMA"
1 Hyyppäräntie Hyvinkää Sillan leventäminen ja Hyyppäräntien sekä ulkoilureitin rakentaminen
2 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Rakennuttaja Tilaaja Rakennuskohde 4 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS Urakkamuoto Maksuperuste Urakkasuhteet 4 3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakkarajat Urakkaan kuulumattomat työt ja hankinnat Sivuvelvollisuudet Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet Muut sivuvelvollisuudet Työmaapalvelut Työmaan johtovelvollisuudet 7 4. TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA Tilaajan suoritusvelvollisuus 7 5. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT Sopimusasiakirjat Määrälaskenta Sopimusasiakirjojen julkisuus 8 6. URAKKA-AIKA Suoritusaika Töiden aloitus Töiden valmistuminen Viivästyssakko 8 7. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET Urakoitsijan vakuudet Rakennusajan vakuus Takuuaika ja takuuajan vakuus Tilaajan vakuudet 9
3 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 3 (12) 7.3 Vakuutukset Rakennuskohteen vakuuttaminen 9 8. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko Ennakko Hintasidonnaisuudet Laskujen maksuaika ORGANISAATIOT Tilaajan organisaatio/edustajat Urakoitsijan organisaatio/edustajat YHTEISET TOIMITUKSET Katselmukset Työmaakokoukset Työmaapäiväkirja Vastaanottotarkastus Takuutarkastus LAADUNVARMISTUS Tilaajan laadunvarmistus Urakoitsijan laadunvarmistus RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin Ongelmajätteet Työvoimamääräykset 11
4 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 4 (12) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja Rakennuttaja on Hyvinkään kaupunki. Rakennuttajan edustajana, tilaajana toimii Hyvinkään kaupungin teknisen keskuksen kunnallistekniikkayksikkö. 1.3 Rakennuskohde Rakennuskohde sijaitsee Hyvinkään kaupungissa Hyyppärän kaupunginosassa. Siltapaikalla nyt sijaitsevaa Hyyppäräntien siltaa levennetään 3,5 m. Hyyppärän tien tasausta muutetaan 270 metrin matkalla ja uutta ulkoilureittiä rakennetaan 150 metriä. 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 2.1 Urakkamuoto Urakka on kokonaisurakka. 2.2 Maksuperuste Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvä kokonaishinta. 2.3 Urakkasuhteet Urakoitsija voi antaa osan töistä tilaajan hyväksymille aliurakoitsijoille. 3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 3.1 Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakka käsittää: Hyyppäräntien sillan leventämisen rakennussuunnitelmaselostuksen mukaan kaikkine töineen ja materiaaleineen Hyyppäräntien ja ulkoilureitin rakentaminen työkohtaisen työselostuksen mukaan kaikkine töineen ja materiaaleineen Kaikki työaikaiset liikennejärjestelyt hankintoineen Tarvittavien työmaateiden rakentamisen ja purkamisen Teiden puhtaanapidon työmaalta tulevista maa-aineksista Kaikki mittaustyöt
5 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 5 (12) Kaikki laadunvarmistukseen liittyvät mittaustyöt Tarkemittausten tekeminen liitteessä annetun ohjeistuksen mukaan Kaivantojen kuivanapito pumppaamalla Rakennusosat 1. Raivaustyöt sekä pintamaan poisto Pintamaat, kannot ja kasvillisuus on otettava erikseen ja urakoitsijan on toimitettava ne kustannuksellaan asianmukaiseen paikkaan. 2. Rakenteiden suojaus, siirto ja purku Urakka-alueella kohteen läheisyydessä yksityisen maalla oleva puuaita siirretään suunnitelmassa osoitettuun paikkaan. Nykyinen latusilta puretaan purkujätteen urakoitsija toimittaa kustannuksellaan asianmukaiseen paikkaan. Nykyinen öljysora / asfaltti poistetaan ja urakoitsija toimittaa sen kustannuksellaan asianmukaiseen paikkaan. Työalueella sijaitsee mm. sähkö- ja tietoliikennekaapeleita. Ennen kaivutöiden aloittamista on hankittava kaikki tiedot laitteiden omistajilta maahan asennetuista putkista, kaapeleista ja muista rakenteista, jotka sijaitsevat työalueella tai sen välittömässä läheisyydessä. Nykyisiä ilmajohtojen (sähkö, puhelin ja katuvalo) puupylvään(1 kpl) siirto maanrakennustöiden yhteydessä kuuluu urakkaan. 3. Maanleikkaus ja kaivu Käsittää silta, tie ja ulkoilureitti rakenteiden maanleikkauksen ja rumpujen kaivuun tarvittavine tuentoineen. Ylijäämämassat urakoitsija toimittaa kustannuksellaan asianmukaiseen paikkaan. Kaivantojen kuivanapito kuuluu urakkaan. 4. Siltatyöt Urakkaan kuuluu kaikki Rakennussuunnitelmaselostuksessa ( ) ja siltasuunnitelmissa esitetyt työt tarvikkeineen, materiaaleineen ja maatöineen. 5. Kaiteet Urakkaan kuuluu ajoradan reunoille suunnitellun liikenneviraston Ty3/51 mukaisen tiekaiteen hankinta ja asennus. Kevyen liikenteen väylän vieressä kaide on 2-puolinen. Urakkaan kuuluu kevyen liikenteen väylän reunaan suunnitellun Infra RYL kohdan (kuva 32123:K1) mukaisen putkikaiteen hankinta ja asennus.
6 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 6 (12) 5. Kiviainesrakenteet Työ käsittää hiekan, soran ja murskattujen kiviainesten hankinnan kuljetuksen ja materiaalin käsittelyn vastaanottopaikoissa suunnitelmien ja työselityksen mukaan. Pinnan tasaus tehdään tiehöylällä. Rumpuputkien asennusalusta, alkutäyttö ja lopputäyttö tehdään työselityksen mukaan. Rummun päät verhoillaan sepelillä mm. 6. Päällysteet ja pintarakenteet Urakkaan kuuluu suunnitelmiin merkittyjen asfaltoitavien alueiden päällystystyö asfaltilla AB 16/100 III-lk kiviaines. Ulkoilureitin kulutuspinta tehdään kivituhkasta 0 8 mm, kerroksen paksuus 40 mm. 7. Kasvillisuusrakenteet Sivuojien luiskat, sillan etuluiska ja keilat nurmetetaan. Vihertyöt tehdään Viherrakentamisen työselitys VRT`11 mukaisesti. 8. Putkitustyöt Urakkaan kuuluu rumpujen hankinta ja asennustyöt. Asennustöissä on käytettävä ammattitaitoisia ja kokemusta omaavia asentajia. 9. Mittaustyöt Kaikki mittaustyöt kuuluvat urakkaan ja ne on sisällytettävä urakkahintaan. Mittaustyöt on teetettävä ammattitaitoisella työryhmällä. 10. Liikennejärjestelyt Kaikki työaikaiset liikennejärjestelytyöt kuuluvat urakkaan. Yleisen liikenteen järjestelyissä noudatetaan Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella (Suomen kuntatekniikan yhdistys, julkaisu n:o 19). Kaikki työaikaiset liikennejärjestelyt on suunniteltava turvallisesti ja merkittävä selkeästi. Hyyppäräntien liikenteen saa katkaista vain hetkellisesti. Siltapaikalle on asennettava liikennevalo-ohjaus, jonka on oltava toiminnassa ympäri vuorokauden. Ennen muiden rakennustöiden aloittamista, on sillan kannelle asennettava keskikaide, jolla estetään liikenteen ohjautuminen sillan eteläreunalle, jolla työskennellään. Siltapaikalla on järjestettävä rakentamisen ajaksi veneaukko, jonka mitat on esitetty rakennussuunnitelmaselostuksessa. Ennen töiden aloittamista liikennejärjestelysuunnitelma on hyväksytettävä tilaajalla. Urakoitsijalle kuuluu lähiasukkaiden sekä pelastus- ja poliisiviranomaisten liikennejärjestelyistä tiedottaminen. Kaikilla urakassa työskentelevillä urakoitsijan sekä alaurakoitsijoiden henkilöillä on oltava voimassa oleva tieturvakortti. Hankinnat Urakoitsija hankkii kustannuksellaan kaikki tarvittavat tarvikkeet ja materiaalit Urakkarajat
7 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 7 (12) Urakkarajat on merkitty liitteenä oleviin piirustuksiin Urakkaan kuulumattomat työt ja hankinnat Tilaaja suorittaa kustannuksellaan seuraavat työt: valmiiden putkistojen, kaivojen ja rakenteiden tarkistusmittauksia urakan valvonnan Päivittäinen työaika Urakkaan kuuluvat työt on tehtävä pääosin klo välisenä aikana. Tilaajan hankinnat Tilaaja ei suorita mitään hankintoja tähän urakkaan liittyen. 3.2 Sivuvelvollisuudet (YSE 2 ) Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet (YSE 2, kohta 1 j) Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa kaupparekisteriote ja RALA:n (Rakentamisen Laatu RALA ry) tai Tilaajavastuu.fi:n (Suomen tilaajavastuu OY) tilaajavastuulain tiedot. Mikäli urakoitsijalla ei ole toimittaa edellä mainittujen tahojen antamia tilaajavastuulain tietoja, niin urakoitsijan on liitettävä tarjoukseensa YTJ:n (Yritys ja yhteistietojärjestelmä) rekisteritiedot verovelkatodistus ja ilmoitus eläkevakuutusmaksu velvoitteiden täyttämisestä, todistus siitä, että sillä on voimassa oleva tapaturmavakuutus työntekijöilleen sekä selvitys siitä kuinka työntekijöiden työterveyshuolto on järjestetty. Jos urakoitsijalla on verovelkoja ja/tai erääntyneitä eläkemaksuja, niin siinä tapauksessa on toimitettava selvitys siitä, että verovelkaa ja/tai erääntyneitä eläkemaksuja koskeva maksusopimus on tehty. Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle mahdollisten aliurakoitsijoiden vastaavat selvitykset verojäämistä ja edellä mainittujen työnantajamaksujen suorittamisesta. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen urakoitsija, aliurakoitsija tai näiden alihankkija, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä. Urakan kestäessä yli 6 kk on urakoitsijan esitettävä verovelkatodistus ja ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä 6 kuukauden välein. Maksujen laiminlyöminen on urakkasopimuksen purkuperuste Muut sivuvelvollisuudet 3.3 Työmaapalvelut (YSE 3 )
8 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 8 (12) Työmaapalveluista vastaa urakoitsija. 3.4 Työmaan johtovelvollisuudet (YSE 4 ) Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. 4. TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 4.1 Tilaajan suoritusvelvollisuus Tilaaja hankkii tarvittavat luvat. 5. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 5.1 Sopimusasiakirjat (YSE 13 ) Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava: A Kaupalliset asiakirjat a) urakkasopimus tai tilaus ja tilausvahvistus b) urakan aloituskokouspöytäkirja c) yleiset sopimusehdot YSE 1998 d) tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset e) urakkaohjelma ja työturvallisuusasiakirjat f) tarjous g) muutostöiden yksikköhintaluettelo h) Infra 2015 määrämittausohje B Tekniset asiakirjat i) sopimuspiirustukset (piirustusluettelo) j) Rakennussuunnitelmaselostukset ja työkohtaiset työselostukset k) Infra RYL 2006 ja Infra RYL 2010 l) Rakennussuunnitelmaselostuksen kohdassa 4200 SILLAT luetellut laatuvaatimukset ja ohjeet m) Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella (Suomen kuntatekniikan yhdistys, julkaisu n:o 19) 5.2 Määrälaskenta (poikkeus YSE 24, kohta 2b) Tilaajan suorittama määrälaskenta on suuntaa antava. Urakoitsijan on suoritettava työmenetelmäänsä perustuva määrälaskenta tarjouksensa pohjaksi. 5.3 Sopimusasiakirjojen julkisuus Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten asiakirjojen julkisuutta koskevia ja kuntalain säännöksiä.
9 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 9 (12) 6. URAKKA-AIKA 6.1 Suoritusaika (YSE 17 ) Töiden aloitus Urakoitsijalla on oikeus aloittaa työt heti kun tilaaja on antanut aloittamiseen kirjallisen luvan (poikkeus YSE 17 ) Töiden valmistuminen Urakan on oltava täysin valmiina viimeistään Viivästyssakko (poikkeus YSE 18 ) Viivästyssakko on kultakin työpäivältä, jonka urakka myöhästyy urakkasopimuksessa mainitusta valmistumisesta, 0,3 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Viivästyssakko lasketaan myös välitavoitteen osalta. Viivästyssakko lasketaan enintään 50 työpäivältä. 7. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 7.1 Urakoitsijan vakuudet Rakennusajan vakuus Rakennusajan vakuus on 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta (YSE 36 ). Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle heti, kun työn tulos on kokonaisuudessaan otettu vastaan, kun vastaanottotarkastuspöytäkirja on allekirjoitettu ja takuuajan vakuus on asetettu. Kun mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle henkilölle, jolle rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen sekä kun rakennuttajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen vakuus niiden selvittämiseksi ja suorittamiseksi on asetettu Takuuaika ja takuuajan vakuus (YSE 29 ja 36 ) Takuuaika on kaksi vuotta. Takuuajan vakuus on 2 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. 7.2 Tilaajan vakuudet (YSE 37 ) Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta (poikkeus YSE 37 ).
10 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 10 (12) 7.3 Vakuutukset (YSE 38 ) Rakennuskohteen vakuuttaminen Urakoitsijan tulee ottaa rakennuskohteelle YSE 38 :n kohdan 10. mukainen vastuuvakuutus ja sillalle kohdan 3. mukainen vakuutus. 8. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 8.1 Urakkahinnan maksaminen (YSE 40 ) Maksuerätaulukko Urakkasopimukseen/tilaukseen urakoitsija laatii tilaajan kanssa yhteistoiminnassa työn edistymisen mukaisen maksuerätaulukon. Maksuerätaulukon viimeisen maksuerän tulee olla 10 % urakan kokonaishinnasta Ennakko Ennakkomaksua ei suoriteta. 8.2 Hintasidonnaisuudet (YSE 48 ) Urakkahintaa ei sidota indeksiin. 8.3 Laskujen maksuaika Laskujen maksuaika on 21 vrk siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. 9. ORGANISAATIOT 9.1 Tilaajan organisaatio/edustajat Tilaajan toimivaltaisena edustajana toimii vs.kaupungininsinööri Kari Rättö. Rakennussuunnitelmien muuttamista koskevia tahdonilmaisuja antamaan ja pienistä ja kiireellisistä muutoksista määräyksiä antamaan on oikeutettu vs.rakennuttamispäällikkö Mauri Rusi. Paikallisvalvojina tulee toimimaan rakennuttamisinsinööri Tapani Heikkinen. 9.2 Urakoitsijan organisaatio/edustajat (YSE 56 ) Urakoitsijaa pyydetään tarjouksessaan ilmoittamaan ketkä ovat tähän työhön ehdotettavat urakoitsijan edustaja ja vastaava työnjohtaja. Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämän
11 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 11 (12) työnjohdon. Kaikilla urakassa työskentelevillä urakoitsijan sekä alaurakoitsijoiden henkilöillä on oltava voimassa oleva tieturvakortti. 10. YHTEISET TOIMITUKSET 10.1 Katselmukset Rakennuttajan luovuttamat työalueet täsmennetään yhteisessä katselmuksessa Työmaakokoukset (YSE 66 ) 10.3 Työmaapäiväkirja (YSE 75 ) Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa Vastaanottotarkastus (YSE 71 ) 10.5 Takuutarkastus (YSE 74 ) Takuuajan puolivälissä voidaan pitää tilaajan pyynnöstä välitarkastus. Välitarkastukseen nähden noudatetaan soveltuvin osin takuutarkastuksesta annettuja määräyksiä. 11. LAADUNVARMISTUS 11.1 Tilaajan laadunvarmistus (YSE 9 ) Tilaaja tulee suorittamaan urakan aikana laadunvalvontakokeita. Tilaajan suorittamat kokeet ja mittaukset eivät vähennä eivätkä korvaa urakoitsijan laadunvalvontaa 11.2 Urakoitsijan laadunvarmistus (YSE 10 ) Urakoitsijan tulee tarjouksessaan osoittaa kuinka hän varmistaa suorituksensa laadun. Ennen urakan vastaanottotarkastusta luovutetaan tilaajalle laatukansio. 12. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN (YSE 92 ) Riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivät voi keskenään sopia ratkaistaan Suomen lain mukaan Hyvinkään kaupungin käräjäoikeudessa (poikkeus YSE 92 ).
12 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 12 (12) 13. MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 13.1 Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin (YSE 53 ) 13.2 Ongelmajätteet (YSE 53, kohta 3) 13.3 Työvoimamääräykset, ilmoitukset verohallinnolle Tilaaja ilmoittaa verohallinnolle kuukausittain tiedonantovelvollisuuden edellyttämät urakkatiedot. Urakoitsijan tulee antaa verohallinnolle kuukausittain tiedonantovelvollisuuden edellyttämät tiedot. Hyvinkäällä Kari Rättö vs.kaupungininsinööri