Source: http://docplayer.fi/67001145-Mantsalan-kunta-farjarinraitin-huleverummun-uusiminen-urakkaohjelma-tyonro.html
Timestamp: 2018-12-15 21:41:09+00:00
Document Index: 22291074

Matched Legal Cases: ['KKO ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

MÄNTSÄLÄN KUNTA FÄRJÄRINRAITIN HULEVERUMMUN UUSIMINEN URAKKAOHJELMA TYÖNRO - PDF
Download "MÄNTSÄLÄN KUNTA FÄRJÄRINRAITIN HULEVERUMMUN UUSIMINEN URAKKAOHJELMA TYÖNRO"
Hannu-Pekka Keskinen
1 MÄNTSÄLÄN KUNTA FÄRJÄRINRAITIN HULEVERUMMUN UUSIMINEN URAKKAOHJELMA TYÖNRO Heikinkuja 4, Mäntsälä p. (019) fax (019)
2 Tekniset palvelut Urakkaohjelma 2(14) SISÄLLYS 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA RAKENNUTTAJA TILAAJA YHTEYSHENKILÖT RAKENNUSKOHDE ALUEET URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS URAKKAMUOTO MAKSUPERUSTE URAKKASUHTEET TARJOUS URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS PÄÄSUORITUSVELVOLLISUUS Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakkarajat Urakkaan kuulumattomat työt SIVUVELVOLLISUUDET Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet Muut määräykset TYÖMAAPALVELUT JA TYÖMAAN JOHTOVELVOLLISUUDET RAKENNUTTAJAN HANKINNAT JA ERILLISURAKAT TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS YHTEISTOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET TYÖMAATAULU URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT SOPIMUSASIAKIRJAT MÄÄRÄLASKENTA SOPIMUSASIAKIRJOJEN JULKISUUS URAKKA-AIKA SUORITUSAIKA Töiden aloitus Töiden valmistuminen VIIVÄSTYSSAKKO VAKUUDET JA VAKUUTUKSET URAKOITSIJAN VAKUUDET Rakennusajan vakuus Takuuaika ja takuuajan vakuus TILAAJAN VAKUUDET VAKUUTUKSET Rakennuskohteen vakuuttaminen TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS URAKKAHINNAN MAKSAMINEN Maksuerätaulukko Ennakko HINTASIDONNAISUUDET SOPIMUSSAKOT Sanktioperusteet LASKUJEN MAKSUAIKA...12
3 Tekniset palvelut Urakkaohjelma 3(14) 9. ORGANISAATIOT TILAAJAN ORGANISAATIO/EDUSTAJAT URAKOITSIJAN ORGANISAATIO/EDUSTAJAT YHTEISET TOIMITUKSET KATSELMUKSET TYÖMAAKOKOUKSET TYÖMAAPÄIVÄKIRJA VASTAANOTTOTARKASTUS TAKUUTARKASTUS LAADUNVARMISTUS TILAAJAN LAADUNVARMISTUS URAKOITSIJAN LAADUNVARMISTUS RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ OMISTUSOIKEUS IRROTETTAVIIN AINEKSIIN ONGELMAJÄTTEET TYÖVOIMAMÄÄRÄYKSET ILMOITUKSET LÄÄNINVEROVIRASTOLLE...14
4 Tekniset palvelut Urakkaohjelma 4(14) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja Nimi: Mäntsälän kunta Osoite: Heikinkuja Mäntsälä Puh: (019) Faksi: (019) Tilaajana toimivat Mäntsälän kunnan Tekniset palvelut. 1.3 Yhteyshenkilöt Asko Määttänen, katupäällikkö puh Matti Sulonen, suunnitteluinsinööri puh Jyrki Mäklin, maanrakennusmestari puh Rakennuskohde Rakennuskohde käsittään Mäntsälän kirkonkylän keskustan alla kulkevan Färjärinraitin hulevesirumpuputken uusimisen noin 145 metrin matkalta, suunnitelmapiirustusten mukaisesti. Tarjouksen tulee sisältää kaikki hulevesirummun uusimiseen vaadittavat työt sisältäen kaivuu- ja sujutustyöt, vanhan putken poisto ja hävittäminen, maamassat, rakennekerrokset, putkimateriaalit, suunnitelma-piirustusten mukaiset kaivot (1-7) asennuksineen, vanhojen putkiliitosten liitostyöt, virtaavan veden ohipumppauksen, kaivannon tuennan elementeillä sekä muut tässä mainitsemattomat putken uusimistyössä vaadittavat työt ja materiaalit. Urakkaan ei kuulu päällystys- ja vihertyöt. Rakennuttaja edellyttää, että tarjouksenantaja tutustuu ennen tarjouksen antamista rakennuskohteeseen. 1.6 Alueet Urakoitsija saa perustaa tukikohtansa urakka-alueelle. Tukikohdan järjestelyistä on sovittava rakennuttajan kanssa.
5 Tekniset palvelut Urakkaohjelma 5(14) 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 2.1 Urakkamuoto Työ tehdään kokonaishintaurakkana. 2.2 Maksuperuste Maksuperusteena on urakkatarjouksen perusteella määräytyvä kokonaishinta. Lisäksi urakoitsijan on annettava yksikkö- ja hyvityshinnat tarjouslomakkeella pyydetyistä työsuorituksista. 2.3 Urakkasuhteet 2.4 Tarjous Rakennuttaja on (alv 8c :n) mukaan rakentamispalveluita harjoittava yhteisö, johon sovelletaan käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta. Urakoitsija voi antaa osan töistä tilaajan hyväksymille aliurakoitsijoille. Tarjous annetaan tämän urakkaohjelman ja siinä mainittujen asiakirjojen pohjalta niin, että kokonaishinta sisältää kaikki urakkaasiakirjoissa mainitut työt hankintoineen täysin valmiiksi ja toimintavarmaan kuntoon tehtynä. Urakkahintaa ei sidota rakennuskustannusindeksiin. Valtiovallan lainsäädännöllisistä toimenpiteistä aiheutuvat olennaiset kustannusmuutokset otetaan huomioon yleisten sopimusehtojen mukaisesti. Urakoitsijan tulee tehdä tarjouksensa käyttäen tarjoushetkellä voimassaolevaa arvonlisäveroprosenttia. Muut valtiovallan lainsäädännöllisistä toimenpiteistä johtuvat kustannusmuutokset otetaan vastaavasti huomioon vain, jos niiden yhteisvaikutus on vähintään 0,5 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Kustannusmuutoksia koskevat vaatimukset on perusteiltaan esitettävä viimeistään vastaanottotarkastuksessa. Kokonaishinta kaikista kohdassa luetelluista töistä tulee jakaa osatöille urakkatarjouskirjeen mallin mukaan. Erikseen on ilmoitettava omakustannushintaan lisättävä yleiskustannusprosentti laskutyönä mahdollisesti suoritettavista töistä. Mahdollisten lisä- ja muutostöiden sekä hyvitysten varalta on annettava liitteessä esitetyt yksikköhinnat. Yksikköhinnat on annettava siten, että niihin sisältyy ko. työ täysin valmiina yleis-, työnjohto- ja sosiaalikustannuksineen. Hyvityksen ollessa kyseessä vähennetään näistä hinnoista yleiskuluina 5 %. Prosenttivähennystä ei tehdä materiaalin vaihtotapauksissa.
6 Tekniset palvelut Urakkaohjelma 6(14) Lisäksi on ilmoitettava urakoitsijan antaman työnaikaisen vakuuden antajan nimi. Urakoitsijan tulee urakkatarjouksessaan ilmoittaa mahdollisten aliurakoitsijoiden nimet. Tarjous on tehtävä oheista tarjouskirjeen mallia käyttäen. 3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 3.1 Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakka käsittää uusittavan putken kaivoineen ja kaikkine siihen liittyvinä töineen. Uuden putken tulee olla materiaaliltaan muovia ja sisähalkaisijaltaan vähintään 1000 mm. Vanha rumpu on halkaisijaltaan 1200 mm teräsputki, jonka uusiminen tulee toteuttaa kaivovälillä 1-2 sujuttaen ja kaivovälillä 2-6 auki kaivaen. Rakennushanke toteutetaan kokonaishintaurakkana tarjouspyyntöasiakirjojen ja suunnitelmapiirustusten mukaisesti. Tarjouksen tulee sisältää kaikki hulevesirummun uusimiseen vaadittavat työt sisältäen kaivuu- ja sujutustyöt, vanhan putken poisto ja hävittäminen, maamassat, rakennekerrokset, putkimateriaalit, suunnitelma-piirustusten mukaiset kaivot (1-7) asennuksineen, vanhojen putkiliitosten liitostyöt, virtaavan veden ohipumppauksen, kaivannon tuennan elementeillä sekä muut tässä mainitsemattomat putken uusimistyössä vaadittavat työt ja materiaalit. Urakkaan ei kuulu päällystys- ja vihertyöt. Tilaaja ei ole työnsuunnittelussa laatinut erillisiä määräluetteloja, joten tarjoajan tulee itse arvioida työn kokonaishinta sekä työssä tarvittavat määrät putken saattamiseksi toimintakuntoon. Lisäksi urakkaan kuuluvat: - tarvittavat mittaustyöt, Mäntsälän kunnan mittajärjestelmässä - Mäntsälän Veden tarkemittausohjeiden mukaiset tarkemittaukset - työnaikaiset liikennejärjestelyt suunnitelmineen, jotka on hyväksytettävä Mäntsälän kunnalla - työselityksissä mainitut laadunvalvontatehtävät - nykyisten vesijohtojen ja viemäreiden sijainnin määritykset - kaapeleiden ja johtojen sijainnin määritykset ennen kaivutöitä sekä niiden suojaukset ja täyttötyöt - tarvittavat kaivantojen kuivana pidot - kaivantojen tuennat - olemassa olevien rakenteiden tarvittavat suojaukset - työkohteen kunnossapito
7 Tekniset palvelut Urakkaohjelma 7(14) Alueelta poistettavat maa- ja kalliomassat ajetaan ensisijaisesti rakennuttajan osoittamaan paikkaan, tässä tapauksessa Mäntsälän kunnan Marjalan maankaatopaikalle (Suoniityntie 151). Marjalaan menevistä kuormista ei peritä maankaatopaikkamaksuja. Urakoitsija suorittaa tarvittavat tarkemittaukset urakkasuorituksestaan sisältäen maan alle jäävät putket, laitteet ja kaapelit. Tiedot on toimitettava tilaajan hyväksyttäväksi ennen työn vastaanottoa Urakkarajat Urakka käsittää uusittavan putken kaivoineen ja kaikkine siihen liittyvinä töineen noin 145 metrin matkalta. Putken uusiminen tulee toteuttaa kaivovälillä 1-2 sujuttaen ja kaivovälillä 2-6 auki kaivaen Urakkaan kuulumattomat työt Urakkaan eivät sisälly seuraavat työt ja materiaalit: Asfalttipäällyste Vihertyöt (kasvualustat ja nurmetus) 3.2 Sivuvelvollisuudet (YSE 2 ) Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet (YSE 2, kohta 1 j) Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa tilaajanvastuulain mukaiset asiakirjat. Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle mahdollisten aliurakoitsijoiden vastaavat selvitykset verojäämistä ja edellä mainittujen työnantajamaksujen suorittamisesta. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Urakoitsijan on liitettävä tarjoukseensa voimassa oleva todistus ennakkoperintärekisteriin merkitsemisestä ja arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitymisestä. Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen urakoitsija, aliurakoitsija tai näiden alihankkija, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä. Tilaajalla on tilaajavastuulain (1233/2006) mukainen oikeus selvittää ja varmistaa sopimuskumppaninsa työnantajavelvoitteet ja työntekijöiden työsuhteiden ehtojen toteutuminen Muut määräykset Urakoitsijan tulee vastata, että työkohteessa noudatetaan voimassa olevia työturvallisuusmääräyksiä. Urakoitsijan tulee valvoa työturvallisuusmääräysten noudattamista, myös aliurakoitsijoiden osalta.
8 Tekniset palvelut Urakkaohjelma 8(14) Pääurakoitsijan tai pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan on huolehdittava siitä, että yhteisellä rakennustyömaalla noudatetaan kulkulupakäytäntöä ja työmaalla liikuttaessa käytetään työturvallisuuslain mukaisia kuvallisia henkilötunnisteita sekä valvottava niiden käyttöä. Sama koskee myös urakoitsijan käyttämiä alaurakoitsijoita. Muut noudatettavat yleiset työselitykset ja määräykset on esitetty tämän urakkaohjelman liitteinä olevissa työkohtaisissa työselityksissä. 3.3 Työmaapalvelut ja työmaan johtovelvollisuudet (YSE 3 ja 4 ) Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Päätoteuttajalle kuuluu työaikataulun laatiminen, aikataulusta tiedottaminen muille kohteessa töitä tekeville sekä töiden yhteensovittaminen. 3.4 Rakennuttajan hankinnat ja erillisurakat Tilaaja toteuttaa urakkaan kuulumattomat päällystys- ja vihertyöt. 4. TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 4.1 Tilaajan suoritusvelvollisuus Tilaaja toteuttaa urakkaan kuulumattomat päällystys- ja vihertyöt. 4.2 Yhteistoimintaa koskevat ohjeet Urakoitsijan on noudatettava rakennuttajan työn kestäessä antamia työ- ja rakennuspiirustuksia sekä suullisia ja kirjallisia ohjeita, jotka koskevat työn suoritusta tai rakennusaineita. Samoin on noudatettava suunnittelijoiden ja asiantuntijoiden sekä työmaavalvojan antamia ohjeita ja määräyksiä sekä vakiintuneita hyviä tapoja. Urakoitsijan on huomioitava tarjouksessa työmaa-alueella ja sen läheisyydessä samanaikaisesti työskentelevät muut urakoitsijat. Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon työturvallisuuden ja liikenteen vaatimukset. Urakoitsijan on toimitettava työmaan aluesuunnitelma rakennuttajalle kahden (2) viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta. 4.3 Työmaataulu Työmaatunnisteena käytetään Mäntsälän kunnan teknisten palveluiden työmaataulua, johon urakoitsija hankkii tätä työmaata koskevan tekstin. Työmaateksti tulee hyväksyttää Mäntsälän kuntaa edustavalla työmaan valvojalla.
9 Tekniset palvelut Urakkaohjelma 9(14) 5. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 5.1 Sopimusasiakirjat (YSE 13 ) 5.2 Määrälaskenta Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava: A. Kaupalliset asiakirjat a) urakkasopimus b) urakkaneuvottelupöytäkirja c) yleiset sopimusehdot YSE 1998 d) tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset e) urakkaohjelma ja työturvallisuusasiakirja f) tarjous g) muutostöiden yksikköhintaluettelo h) Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys Infra RYL B. Tekniset asiakirjat a) työselitykset rakennustapaselostus b) piirustukset c) Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys Infra RYL (YSE 24, kohta 2b ja 45 ) Tilaaja ei ole työnsuunnittelussa laatinut erillisiä määräluetteloja, joten tarjoajan tulee itse arvioida työn kokonaishinta sekä työssä tarvittavat määrät putken saattamiseksi toimintakuntoon. Työmäärät tarkistetaan vain siltä osin, kun työn aikana joudutaan poikkeamaan rakennussuunnitelmista. 5.3 Sopimusasiakirjojen julkisuus Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten asiakirjojen julkisuutta koskevia ja kuntalain säännöksiä. 6. URAKKA-AIKA 6.1 Suoritusaika (YSE 17 ) Töiden aloitus Urakoitsijalla on oikeus aloittaa työt heti, kun tilaaja on antanut aloittamiseen kirjallisen luvan (poikkeus YSE 17 ). Tilaajan ja urakoitsijan yhteinen aloituskokous tai alkukatselmus pidetään ennen töiden aloittamisesta.
10 Tekniset palvelut Urakkaohjelma 10(14) 6.2 Viivästyssakko (YSE 18 ) Poikkeavasta menettelystä voidaan sopia urakkaneuvottelussa, jossa voidaan sopia tarkempi aikataulu välitavoitteineen Töiden valmistuminen 7. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET Urakan on oltava täysin valmis ja hyväksytysti luovutettuna tilaajalle viimeistään tarjouspyynnössä mainittuun päivämäärään mennessä. Viivästyssakko on kultakin alkavalta työpäivältä, jonka urakka myöhästyy urakkasopimuksessa mainitusta valmistumisesta 0,05 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta (poikkeus YSE 18 ). Viivästymissakko lasketaan enintään 50 työpäivältä. Mikäli urakan myöhästymisestä aiheutuu vahinkoa kolmannelle osapuolelle, on urakoitsija velvollinen korvaamaan vahingon. 7.1 Urakoitsijan vakuudet Rakennusajan vakuus Rakennusajan vakuus on 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta (YSE 36 ). Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle heti, kun työntulos on kokonaisuudessaan vastaanotettu kun vastaanottotarkastuspöytäkirja on allekirjoitettu kun takuuajan vakuus on asetettu kun rakennuttajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen vakuus niiden suorittamiseksi on asetettu Takuuaika ja takuuajan vakuus (YSE 29 ja 36 ) Takuuaika on kaksi vuotta. Takuuajan vakuus on 2 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. 7.2 Tilaajan vakuudet (YSE 37 ) 7.3 Vakuutukset (YSE 38 ) Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta (poikkeus YSE 37 ).
11 Tekniset palvelut Urakkaohjelma 11(14) Rakennuskohteen vakuuttaminen Urakoitsijan tulee ottaa rakennuskohteelle YSE 38 mukainen vahinkovakuutus. 8. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 8.1 Urakkahinnan maksaminen (YSE 40 ) Maksuerätaulukko Urakkasopimukseen laaditaan urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko. Maksuerätaulukon viimeisen maksuerän tulee olla 10 % urakan kokonaishinnasta. Vesihuollon rakentamiseen liittyviin tarkemittauksiin tulee varata 10 % maksuerä Ennakko Ennakkomaksua ei suoriteta. 8.2 Hintasidonnaisuudet (YSE 48 ) 8.3 Sopimussakot Urakkahintaa ei sidota indeksiin Sanktioperusteet Mahdollisia sopimussakkoja määriteltäessä noudatetaan seuraavia sanktioperusteita. Sanktio tarkoittaa tässä yhteydessä seuraamusta urakoitsijan toiminnallisesta laatupoikkeamasta. Teknisten laatuvaatimusten alittumisesta johtuvat laatupoikkeamat käsitellään arvonmuutoksina. Menettelytavat toiminnallisen laatupoikkeaman yhteydessä ovat: kirjallinen muistutus, sakko (urakkahinnasta laskutuksen yhteydessä vähennettävä rahallinen korvaus) tai urakoitsijan edustajan vaihto. Kirjallinen muistutus on virallinen sanktio, joka kirjataan työmaapäiväkirjaan ja käsitellään työmaakokouksessa. Muistutukset jaetaan syntytapansa perusteella kahteen ryhmään: urakoitsijan oman laadunvarmistuksen yhteydessä esiin tullut toiminnallinen laadunalitus ja sen seurauksena tuotetun poikkeamaraportin perusteella annettu muistutus tai tilaajan pistokokein suorittaman laadunvalvonnan yhteydessä paljastuvan toiminnallisen
12 Tekniset palvelut Urakkaohjelma 12(14) laadun alittumisen perusteella annettu muistutus, josta ei ole tehty poikkeamaraporttia. 8.4 Laskujen maksuaika Laskujen maksuaika on 14 vrk siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle ja tilaajan asettama valvoja on sen hyväksynyt allekirjoituksellaan. 9. ORGANISAATIOT 9.1 Tilaajan organisaatio/edustajat Tilaajan toimivaltaisena edustajana toimii rakennuttajan myöhemmin määräämä henkilö, joka on myös oikeutettu antamaan määräyksiä pienistä ja kiireellisistä muutoksista. Paikallisvalvojana tulee toimimaan rakennuttajan myöhemmin määräämä henkilö. 9.2 Urakoitsijan organisaatio/edustajat (YSE 56 ) Urakoitsijaa pyydetään tarjouksessaan ilmoittamaan ketkä ovat tähän työhön ehdotettavat: - urakoitsijan edustaja - vastaava työnjohtaja Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämän työnjohdon. 10. YHTEISET TOIMITUKSET 10.1 Katselmukset Rakennuttajan luovuttamat työalueet täsmennetään yhteisessä katselmuksessa. Urakoitsijan on järjestettävä mahdollisiin räjäytystöihin liittyvät kiinteistöjen ja muiden ympäristön rakenteiden katselmukset. Näiden katselmuksien kustannukset on sisällytettävä louhinnan yksikköhintoihin Työmaakokoukset (YSE 66 ) Työmaan aloituskokouksen ajankohdan urakoitsija ehdottaa tilaajalle ja kohteen suunnittelijalle. Muut työn aikaiset katselmukset ja kokoukset sovitaan aloituskokouksessa. Aloituskokouksessa käydään läpi kohteen suunnitelma.
13 Tekniset palvelut Urakkaohjelma 13(14) Turvallisuusasiakirjan ja tekemänsä riskien kartoituksen pohjalta urakoitsija laatii työmaan turvallisuusohjeen. Turvallisuusohje luovutetaan tilaajalle aloituskokouksessa. Mäntsälän kunnan hyväksymät liikennejärjestelyt ja työmaan käyttöön varatut työmaa-alueen ulkopuoliset alueet esitetään urakoitsijan toimesta tilaajalle aloituskokouksessa. Työmaa-alueen ulkopuolisten alueiden vuokrauksesta on sovittava maanomistajien kanssa Työmaapäiväkirja (YSE 75 ) Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa, jonka työmaan valvoja kuittaa vähintään kerran viikossa Vastaanottotarkastus (YSE 71 ) Urakoitsija toimittaa tilaajalle mittauspöytäkirjat ja laadunvalvonnan tulokset, joissa katu- ja vesihuoltolinjat osoitetaan suunnitelmien ja teknisten asiakirjojen vaatiman laadun mukaiseksi. Nämä asiakirjat on toimitettava ennen kuin työ katsotaan valmistuneeksi. Toteutuneet työsuoritukset todetaan tilaajan ja urakoitsijan yhteisessä vastaanottokatselmuksessa ja todetaan mahdolliset korjaustarpeet. Vastaanottokatselmus on pidettävä sulan maan aikana ja sen järjestää urakoitsija. Työkohteen kunnossapito pölynsidontoineen kuuluu urakoitsijalle siihen asti kunnes vastaanottokatselmus on pidetty ja katselmuksessa mahdollisesti vaaditut korjaukset on tehty. Toteutuneet määrät käydään läpi tilaajan ja urakoitsijan yhteisessä työmaan taloudellisessa loppuselvityksessä. Kokous voidaan pitää vastaanottokatselmuksen jälkeen Takuutarkastus (YSE 74 ) Takuuajan puolivälissä pidetään tilaajan pyynnöstä tarvittaessa välitarkastus. Välitarkastukseen nähden noudatetaan soveltuvin osin takuutarkastuksesta annettuja määräyksiä. 11. LAADUNVARMISTUS 11.1 Tilaajan laadunvarmistus Rakennuttaja suorittaa laadunvalvontaa YSE 9 ja :n mukaisesti.
14 Tekniset palvelut Urakkaohjelma 14(14) Rakennuttaja asettaa työmaata valvomaan rakennustöiden valvojan. Tilaaja voi suorittaa urakan laadunvalvontakokeita. Tilaajan suorittamat kokeet ja mittaukset eivät vähennä eivätkä korvaa urakoitsijan laadunvalvontaa Urakoitsijan laadunvarmistus (YSE 10 ) Valitun urakoitsijan tulee toimittaa laatusuunnitelma, jossa esitetään toimet laatuvaatimukset täyttävän työn tekemiseksi ja menettelyt laadun toteamiseksi. 12. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN (YSE 92 ) Riita-asiat, joista sopijapuolet eivät voi keskenään sopia ratkaistaan Suomen lain mukaan paikkakunnan käräjäoikeudessa (poikkeus YSE 92 ). 13. MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 13.1 Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin (YSE 53 ) Omistusoikeus urakka-alueelta irrotettaviin urakkasuorituksessa tarpeettomiin aineksiin kuuluu urakoitsijalle Ongelmajätteet (YSE 53, kohta 3) 13.3 Työvoimamääräykset Urakoitsijan tulee antaa työvoimastaan tilaajalle ilmoitus Ilmoitukset lääninverovirastolle Tilaaja pidättää itsellään oikeuden ilmoittaa lääninverovirastolle Mäntsälän kunnan kanssa urakkasopimuksen tehneiden urakoitsijoiden nimet ja urakkasummat. Mäntsälässä Matti Sulonen Suunnitteluinsinööri
MÄNTSÄLÄN KUNTA RUUSUTARHAN KUNNALLISTEKNIIKKA URAKKAOHJELMA TYÖNRO
MÄNTSÄLÄN KUNTA RUUSUTARHAN KUNNALLISTEKNIIKKA URAKKAOHJELMA TYÖNRO 201014 27.9.2010 Matti Sulonen Suunnitteluinsinööri Tekninen palvelukeskus Heikinkuja 4 04600 Mäntsälä p. +358 40 314 5462 2(17) SISÄLLYS
URAKKATARJOUSPYYNTÖ: PIETILÄNRAITIN JA FÄRJÄRINRAITIN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLIEN RAKENTAMINEN
Tarjouspyyntö 15/2017 Sivu 1/3 Tekniset palvelut 4.4.2017 Heikinkuja 4 04600 Mäntsälä Tarjouspyynnön 15/2017 vastaanottajalle URAKKATARJOUSPYYNTÖ: PIETILÄNRAITIN JA FÄRJÄRINRAITIN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLIEN
URAKKATARJOUSPYYNTÖ KOIVUMÄENTIEN RAKENTAMINEN
Tarjouspyyntö 29/217 Sivu 1/3 Heikinkuja 4 46 Mäntsälä Tarjouspyynnön 29/217 vastaanottajalle URAKKATARJOUSPYYNTÖ KOIVUMÄENTIEN RAKENTAMINEN VAIHEET 1&2 Asia Mäntsälän kunta pyytää urakkatarjoustanne Koivumäentien
URAKKATARJOUSPYYNTÖ TARUMAN ALUEEN 2-VAIHEEN RAKENTAMINEN
Tarjouspyyntö 8/2017 Sivu 1/3 Heikinkuja 4 04600 Mäntsälä Tarjouspyynnön 8/2017 vastaanottajalle URAKKATARJOUSPYYNTÖ TARUMAN ALUEEN 2-VAIHEEN RAKENTAMINEN Asia Mäntsälän kunta yhdessä Nivos Vesi Oy:n kanssa
Ylä-Levin korttelin 1155 ja Lounaisrinteen korttelin 965 länsipuolen pysäköintialueet Urakkaohjelma (16)
Urakkaohjelma 31.3.2017 1(16) KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto KITTILÄN KUNTA Ylä-Levin korttelin 1155 ja Lounaisrinteen korttelin URAKKAOHJELMA Urakkaohjelma 31.3.2017 2(16) Sisällys 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...
PÄÄLLYSTYSURAKKA 2012 URAKKAOHJELMA
14.2.2012 ESPOON KAUPUNKI Katutuotanto PL 6400 00270 ESPOON KAUPUNKI PÄÄLLYSTYSURAKKA 2012 Katutuotanto 14.2.2012 2(16) Sisältö 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 RAKENNUTTAJA 4 1.2 TILAAJA 4 1.3 RAKENNUSKOHDE
URAKKATARJOUSPYYNTÖ TARUMAN ALUEEN 1-VAIHEEN RAKENTAMINEN
Tarjouspyyntö 2/2016 Sivu 1/3 Tekniset palvelut 12.1.2016 Heikinkuja 4 04600 Mäntsälä Tarjouspyynnön 2/2016 vastaanottajalle URAKKATARJOUSPYYNTÖ TARUMAN ALUEEN 1-VAIHEEN RAKENTAMINEN Asia Mäntsälän kunta
Urakkaohjelma 6.7.2017 URAKKAOHJELMA VESITORNIN PURKAMINEN Huittisten vesitorni Vesitornintie 32700 Huittinen Tampereella 6.7.2017 DI Tero Ahokangas Wise Group Finland Oy Hämeenkatu 16 A 33200 Tampere
KIRKONKYLÄN KADUT 2012
Tekninen osasto URAKKAOHJELMA 14.3.2012 Sivu 2 / 18 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja/Rakennuttaja... 4 1.2 Rakennuttaminen, valvonta ja suunnittelu... 4 1.3 Muut osapuolet...