Source: http://docplayer.cz/1196141-Protikorupcni-a-usporna-opatreni-ministerstva-dopravy.html
Timestamp: 2017-02-25 04:57:43+00:00
Document Index: 15572398

Matched Legal Cases: ['zákona č. 137', 'Zákona č. 137', 'zákona č. 137', 'zákona č. 137', 'zákona č. 137', 'Zákona č. 137', 'zákona č. 93', 'Čl. 1', 'zákona č. 137', 'Čl. 1', 'Čl. 1']

PROTIKORUPČNÍ A ÚSPORNÁ OPATŘENÍ MINISTERSTVA DOPRAVY - PDF
Download "PROTIKORUPČNÍ A ÚSPORNÁ OPATŘENÍ MINISTERSTVA DOPRAVY"
1 PROTIKORUPČNÍ A ÚSPORNÁ OPATŘENÍ MINISTERSTVA DOPRAVY2 obsah OBECNÁ OPATŘENÍ 3 Obecná opatření 5 Zadávání veřejných zakázek 6 Výstavba dopravní infrastruktury Fáze první: plánování stavby 6 Výstavba dopravní infrastruktury Fáze druhá: příprava a schvalování investičního záměru stavby 8 Výstavba dopravní infrastruktury Fáze třetí: zadání veřejné zakázky 10 Výstavba dopravní infrastruktury Fáze čtvrtá: výstavba 12 Výstavba dopravní infrastruktury Fáze pátá: přejímka a užívání stavby 12 Menší investice a opravy Povinnost písemně informovat ministra o každé zadávané veřejné zakázce Konkrétní opatření: Změna směrnice. Vytvoření systému Vysvětlení: Vznikne systém informování ministerstva a ministra o veřejných zakázkách v rámci resortu. Zavedení monitoringu veřejných zakázek Vysvětlení: U větších VZ bude zaveden monitoring tam, kde dochází ke zvýšení ceny nad určitou hranici anebo ke změně rozsahu práce. Monitoring bude provádět MD (případně SFDI). Případné překročení rozpočtu je nutné písemně zdůvodnit. Bude zaveden mechanismus odpovědnosti podepisované osoby. Revize rozhodnutí a nařízení ministra Konkrétní opatření: Zapracování rozhodnutí ministra do směrnic Vysvětlení: Dojde k revizi některých rozhodnutí a nařízení ministra, protože řada z nich si vzájemně odporuje nebo odkazuje na již neplatné vnitřní směrnice. Aktualizace etického kodexu Konkrétní opatření: Změna etického kodexu Vysvětlení: Bude revidován etický kodex zejména v oblastech řešení problému střetu zájmů, mechanismu hlášení případů korupce včetně ochrany pro takzvané whistleblowery (osoby, které ohlásí korupci) apod. Vytvoření pravidel styku vysokých úředníků a ministra se zástupci soukromých společností Konkrétní opatření: Revize etického kodexu Vysvětlení: Budou nastavena jasná závazná pravidla styku úředníků a ministra se soukromými společnostmi. Jednání bude možné primárně uskutečnit s podnikatelskými sdruženími. Termín: 5/ další opatření 33 6. Zavedení centrálních nákupů Vysvětlení: Budou zavedeny centrální nákupy pro maximální rozšíření počtu uchazečů a odstranění zbytečné administrativy. Termín: 2012 Zadávání veřejných zakázek 7. Vypracování pravidel pro pronájem movitého a nemovitého majetku Konkrétní opatření: Směrnice MD a podřízených organizací Vysvětlení: Budou stanovena jasná pravidla pro pronájem movitého a nemovitého majetku a nastavena jednoznačná metodika a pravidla, která budou tuto problematiku upravovat i nad rámec zákona. Vzhledem k rozdílné právní formě bude nutné řešit u každé organizace individuálně. 11. Určení minimální doby pro podání nabídky Konkrétní opatření: Změna směrnice Vysvětlení: Bude vypracován manuál s doporučenými délkami minimální doby pro podání nabídky u výběrových řízení. 8. Zpřístupnění zpráv z interních i externích kontrol veřejných zakázek veřejnosti Vysvětlení: Veřejnost bude mít možnost kontrolovat nakládání s veřejnými prostředky. Zveřejněny budou zejména závěrečné zprávy z externích kontrol. U interních kontrol se ke zveřejňování bude přistupovat individuálně. 12. Povinnost zveřejnit smlouvu a informaci o konečné celkové výši plnění z uzavřené smlouvy Konkrétní opatření: Změna směrnice Vysvětlení: Bude umožněno kontrolovat nakládání s veřejnými prostředky ze strany veřejnosti. Do každé smlouvy bude zapracován souhlas dodavatele se zveřejněním včetně všech dodatků a dalších informací zveřejňovaných podle této směrnice (faktury, objednávky apod.). 9. Zapojení nevládních organizací do kontroly veřejných zakázek Vysvětlení: Dojde k prověření možnosti zapojit nevládní sektor do kontroly veřejných zakázek. Aby nedocházelo k nepřípustnému ovlivňování, je třeba vzít v úvahu zejména možnou zainteresovanost konkrétních nevládních organizacích na určitých zakázkách. Termín: 5/ Zpracování pravidel pro tvorbu zadávacích dokumentací a kvalifikačních kritérií Vysvětlení: Standardizací postupů se dosáhne snížení výdajů na externí právníky a zamezení účelových úprav zadávacích dokumentací. Dojde ke zpracování základních zásad a principů do přehledného manuálu, který bude závazný. Bude vytvořen katalog typových smluv. Termín: 3/ Převedení směrnic MD na podřízené organizace Konkrétní opatření: Změna směrnice. Vysvětlení: Účelem je sjednotit postupy v rámci celého resortu. Proběhne následná kontrola, zda byly směrnice aplikovány u podřízených organizací. Vzhledem k rozdílné právní formě bude nutné řešit u každé organizace individuálně. nařízení, 5/2012 implementace 14. Provedení některých personálních opatření Vysvětlení: U velkých zakázek v rámci podřízených organizací budou v hodnoticích komisích zastoupeni představitelé SFDI a ministerstva. V hodnoticích komisích budou přítomni rovněž externí odborníci a zástupci akademické sféry. Termín: 2/ Zavedení zpětné vazby a poučení z chyb při zadávání veřejných zakázek Konkrétní opatření: Změna směrnice Vysvětlení: U vybraných veřejných zakázek dojde k závěrečnému hodnocení. Dále bude každoročně předkládáno roční vyhodnocení veřejných zakázek (včetně návrhů opatření). Na jeho základě budou přijata opatření, která zamezí opakování případných chyb v budoucnu. Dojde také k posouzení možnosti zavést jednotný informační systém. Termín: 5/4 Výstavba dopravní infrastruktury Fáze první: plánování stavby Nezahajování staveb, jejichž realizace není plně kryta ve střednědobém výhledu Konkrétní opatření: Opatření výboru SFDI na žádost ministra MD (SFDI) Vysvětlení: Dlouhodobě bude sledován objem prováděných staveb a jejich rozpočtového krytí. V roce 2010 byla například zahájena stavba rychlostní komunikace R6 Lubenec Bošov (celkové stavební náklady 1,65 mld. Kč), ale po prostavění cca 31 mil. Kč musela být zastavena, protože neměla zajištěné finanční zdroje pro další léta. Termín: 2/2012 Vznik závazné střednědobé strategie schválené všemi rozhodujícími aktéry Konkrétní opatření: Zpracování koncepce financování dopravní infrastruktury Vysvětlení: Strategie je dlouhodobou systémovou změnou, která do budoucna omezí problémy s nekoncepčností výstavby a náhlými změnami finančních prostředků. Strategie bude vypracována na základě dopravních a socioekonomických kritérií a bude jasně stanoveno pořadí priorit jednotlivých staveb. V rámci odboru strategie se již zpracovávají dva důležité dokumenty Dopravní sektorové strategie, 2. fáze, a Model financování dopravní infrastruktury. Výsledný materiál bude doporučen k projednání a schválení PSP ČR. Termín: 2013 Výstavba dopravní infrastruktury Fáze druhá: příprava a schvalování investičního záměru stavby Zavedení expertizy projektů ukotvení ve směrnicích, zajištění faktické činnosti Konkrétní opatření: Dopracování do směrnice o IZ (MD) Zajištění výkonu expertizy (SFDI) Vysvětlení: Expertiza projektů by měla zaručit, že navrhované řešení splňuje technické podmínky, je ekonomicky efektivní a má optimalizované řešení. Tento bod souvisí se stanovením milníků určitá forma expertizy by měla být provedena také při posunu projektu do další fáze. Expertiza posoudí jak ekonomičnost celého projektu, tak jeho připravenost. Součástí expertizy bude studie proveditelnosti (FS) a analýza přínosů a nákladů (CBA). Důležité bude posoudit, jak ekonomicky efektivní stavba je, tedy nestavět naddimenzované stavby. Zavedení minimálních standardů pro připravenost stavby před zahájením výběrového řízení Konkrétní opatření: Zahrnutí do směrnice o IZ Vysvětlení: Budou zavedeny minimální standardy tak, aby například nemohly být nasmlouvány stavby, které nemají stavební povolení, kde nejsou vykoupeny pozemky apod. Nebude tak docházet ke změnám výstavby a k neefektivnímu vynakládání prostředků. Budou stanovena jasná pravidla, co vše musí být splněno, aby mohlo být vypsáno výběrové řízení. Nebude tedy docházet k situacím z předchozích let, kdy byly vysoutěženy stavby bez dokončených výkupů a bez stavebních povolení (z velkých např. R49 Hulín Fryšták). V dnešní době není stále možné některé stavby realizovat. Přesto není možné tyto smlouvy vypovědět a každým rokem na základě inflační doložky roste jejich cena. Termín: Splněno 12/2011 Aktualizace normativů Konkrétní opatření: Zadání aktualizace Vysvětlení: Ve spolupráci s univerzitami proběhne příprava a sama aktualizace normativů pro rok 2012 tak, aby vycházely nejen z tendrových cen předchozích let, ale i z porovnání se srovnatelnými trhy a indexem vývoje cen ve stavebnictví. Cena každé výstavby je pochopitelně ovlivněna lokalitou a dalšími podmínkami a investiční záměr se posuzuje podle normativů, v současné době z roku 2010, které vycházejí z tendrových cen do roku Není tedy zohledněn významný pokles cen ve stavebnictví v minulých letech. Termín: 9/2012 Změna stavebního zákona Konkrétní opatření: Předložení návrhu zákona Vysvětlení: Sněmovna projednává návrh novely stavebního zákona, který přináší řadu změn pro urychlení výstavby dopravní infrastruktury. Termín: 18. Stanovení milníků pro proces přípravy projektů, nastavení způsobu schvalování na úrovni MD Konkrétní opatření: Zpracování směrnice a nařízení pro SFDI, ŘSD, SŽDC a ŘVC Směrnice o IZ Vysvětlení: Budou jasně stanoveny rozhodné okamžiky, kdy investor bude muset žádat o schválení ze strany MD tak, aby mohl pokračovat v další fázi. Například u výkupu pozemků by se tím zamezilo některým negativním zkušenostem, kdy je stavba zahájena i přesto, že na výkup nejsou finanční prostředky Změna zákona o vyvlastnění Konkrétní opatření: Předložení návrhu zákona Vysvětlení: Bude předložen návrh, aby pozemky byly vykupovány za takovou cenu, jakou měly před vydáním územního rozhodnutí (původně zemědělská půda bude vykupována za cenu zemědělské půdy, ne za ceny stavebního pozemku). Ceny stavebních pozemků jsou v současné5 24. době několikanásobně vyšší než ceny pozemků ostatních typů. To vede ke spekulativním nákupům a prosazování vedení trasy přes spekulanty vybrané území. Dále to samozřejmě vede k vysokým nákladům na samotné výkupy pozemků, aniž majitelé cokoli pro zhodnocení své půdy udělali. Součástí návrhu je také rozdělení rozhodnutí o vyvlastnění a o ceně. Na stavbě SOKP 511 je odhadovaný náklad na výkupy ve výši téměř 50 % stavebních nákladů. Změnou legislativy může být snížen zhruba desetkrát. Termín: Projednání vládou: 1/2012 Sjednocení přípravných procesů silnice/železnice Konkrétní opatření: Uložení příslušných úkolů pro SŽDC Vysvětlení: Příprava u SŽDC se po přechodném období změní na třístupňovou. Termín: 2013 Výstavba dopravní infrastruktury Fáze třetí: zadání veřejné zakázky Stanovení základních pravidel pro kvalifikační předpoklady (vztah ceny díla k obratu apod.) Konkrétní opatření: Metodický pokyn MD Vysvětlení: Budou stanovena jasná pravidla pro požadovaná kvalifikační kritéria včetně detailního zdůvodnění. Musí být uznávány certifikáty z ostatních států EU, zejména by se mělo dbát na změnu důrazu z kvalifikace na záruky za dílo. Kvalifikační kritéria a technické podmínky, i když je teoreticky možné, aby je splnily libovolné významné subjekty, fakticky vzhledem k malé velikosti trhu vedou k situaci, že pro některé zahraniční firmy zkrátka není zajímavé na český trh vstupovat. Paradoxně to pak vede k situaci, že například železniční pražce jsou na stavbách v Německu levnější než v ČR. Provedení analýzy technických podmínek Konkrétní opatření: Externí analýza (MD), Úprava směrnic (ŘSD, SŽDC) Vysvětlení: Je nezbytné provést revizi současných technických podmínek pro realizaci staveb. V některých případech jsou tyto podmínky zbytečně restriktivní a fakticky neumožňují nebo nemotivují nové subjekty k přístupu na český trh (jde o schvalovací procesy a certifikáty vydávané národními orgány). (MD), 9/2012 (ŘSD, SŽDC) Stanovení základních zásad pro používání hodnoticích kritérií stavby/projekty Konkrétní opatření: Metodický pokyn MD Vysvětlení: U nových staveb by měla být až na výjimky hodnoticím kritériem pouze cena, a to za celý životní cyklus stavby. Kritérium délky výstavby se ukázalo jako problematické, neboť zprovoznění stavby stejně záviselo např. na navazujících úsecích, zkrácení nepřineslo žádný obhajitelný ekonomický benefit a z pohledu investora mnohdy nebylo rozhodující. V případě časových posunů pak nebyla investorem uplatněna sankce. Stanovení obecných pravidel pro variantní soutěže a YB FIDIC Konkrétní opatření: Metodický pokyn MD Vysvětlení: U některých staveb budou účastníci moci soutěžit buď v principu YB FIDIC (design and build), nebo v měřených kontraktech s možností variantních řešení některých objektů. Předmětem metodického pokynu by mělo být vymezení vhodných typů staveb/objektů a stanovení základních pravidel pro řízení takových staveb. Soutěž na centrální dodání materiálů Konkrétní opatření: Provedení analýzy a definice vhodných materiálů, provedení centrálních soutěží (SŽDC, ŘSD) Vysvětlení: Pro dosažení lepších cen, než mají jednotliví zhotovitelé, bude v dlouhodobém plánu efektivnější vypsat soutěže na dodávky některých materiálů, např. pražců nebo kolejnic. Investoři jako víceméně výhradní uživatelé některých materiálů by měli mít možnost dosáhnout lepších cen než jednotliví zhotovitelé. Jde navíc o podporu malých a středních firem, které proti velkým společnostem nemají možnost dosahovat množstevních úspor. Toto opatření musí být ještě analyzováno z pohledu přenesení záruk a odpovědnosti na objednatele. Termín: 9/2012 Důsledné dodržování Všeobecných obchodních podmínek a povinnost písemně odůvodňovat všechny odchylky Konkrétní opatření: Směrnice MD Vysvětlení: Do zvláštních obchodních podmínek jsou často začleňovány tak významné změny, jako je nemožnost vypovězení smlouvy, nedostatečné záruky apod. Toto opatření by mělo standardizovat přípravu smluv u jednotlivých investorů. Právě úpravy v ZOP dnes neumožňují řešit výpovědí významný objem smluv, na jejichž plnění nejsou prostředky. Stát je tak zavázán k realizaci akcí v řádech desítek mld. Kč, u nichž by pravděpodobně nyní vysoutěžil významně lepší ceny. Rozdělení zakázek tak, aby mohly její část získat i menší lokální firmy Konkrétní opatření: Směrnice MD Vysvětlení: Při dodržení podmínek pro otevřené výběrové řízení vyčlenit část zakázek tak, aby je mohly přímo realizovat i menší lokální firmy. 8 96 Výstavba dopravní infrastruktury Fáze čtvrtá: výstavba 36. Úprava VOP zejména z hlediska valorizací, pojištění, služby pro objednatele apod. Konkrétní opatření: Pokyn MD Vysvětlení: ŘSD má v požadavcích na zhotovitele i takzvané všeobecné položky stavby služby pro objednatele. Jde o automobily, kopírky, počítače a telefony. Dodávky od zhotovitelů vycházejí neúměrně draho proti přímému nákupu ŘSD. 32. Stanovení minimálních odborných požadavků na správce stavby a definice jeho pravomocí Konkrétní opatření: Metodický pokyn investorů Vysvětlení: Osoba odpovědná za realizaci stavby musí mít jasně danou kvalifikaci a odpovídat za stavbu pokud možno po celou dobu její realizace., 2013 v rámci transformace ŘSD 37. Převod některých externích (dodavatelských) činností v rámci stavebního dozoru (dozoru kvality) zpět na investory (týmy FIDIC inženýra, posílení zkušeben) Konkrétní opatření: Vnitřní úpravy u investorů + rozpočet SFDI Vysvětlení: V současné době se řada těchto služeb objednává externě (outsourcing). Účelem opatření je, aby nedocházelo ke střetu zájmů mezi osobami pracujícími pro investora a zároveň pro dodavatele. Účelem je také účinnější kontrola. Komplex kontrolních zkoušek při výstavbě, které dnes zajišťuje zhotovitel, bude převeden pod kontrolu objednatele. 33. Úprava finanční motivace správce stavby (závislý na odměnách za efektivní průběh stavby) Konkrétní opatření: Vnitřní úpravy u investorů + rozpočet SFDI Vysvětlení: V dnešní době podléhají platy na ŘSD tabulkám a odpovědné osoby nejsou dostatečně ohodnoceny. Z toho důvodu je obtížné zajistit dostatečně kvalifikovanou osobu. Účelné by bylo hodnocení činnosti správce stavby podle úrovně kvality po celou záruční dobu stavby s možností následného postihu při zjištění skrytých vad, které mohly být při řádné činnosti dozorů eliminovány. Dále je nutné zavést systém kontroly těchto osob., 2013 v rámci transformace ŘSD 38., 2013 v rámci transformace ŘSD Supervize velkých projektů Konkrétní opatření: Rychlé dotažení výběrového řízení na supervize a jejich rozběh, u nových projektů příprava pravidel a ZVZ Vysvětlení: U současných projektů EU bude dotaženo zadávací řízení. U nových projektů proběhne příprava rámcových podmínek, výběrové nebo plné supervize a stanovení pravidel. Pro národní projekty budou aplikována kontrolní pravidla EU. Termín: 2/2012 (MD), 6/ Stanovení postihů (např. finančních) za selhání při dohledu na úroveň konkrétních pracovníků Konkrétní opatření: Vnitřní pravidla investorů + hlášení na MD Vysvětlení: Důsledně budou dohledávány konkrétní odpovědné osoby a stejně důsledně vymáhány škody, případně vyvozovány pracovněprávní či jiné postihy., 2013 v rámci transformace ŘSD 39. Zavedení elektronického stavebního deníku, provedení na úrovni podřízených organizací Vysvětlení: Bude zaveden elektronický stavební deník i na probíhajících stavbách. Zápisy budou uzamykány automaticky následující den a odesílány každodenně na centrální úložiště. Změnami se zamezí chybnému vedení stavebního deníku a umožní se účinná a efektivní kontrola výkonu stavebního dozoru. 35. Zákaz souběhu kontrolních činností u objednatele a zhotovitele ze strany projekčních firem Konkrétní opatření: Pokyn MD + zadávací podmínky u investorů Vysvětlení: Je nutné zajistit, aby dohledová firma pro stavební dozor nepůsobila v obdobné funkci pro zhotovitele na jiném projektu nebo aby zhotovitel někde jinde nestavěl podle projektu této firmy a nemohl tedy (ne)poukazovat na chyby v návrhu. Nesmí dojít k souběhu kontrolní činnosti u objednatele a zhotovitele. Termín: 2/7 Výstavba dopravní infrastruktury Fáze pátá: přejímka a užívání stavby Jasné stanovení metodiky a důsledné uplatňování záruk za dílo Konkrétní opatření: Metodický pokyn investorů Vysvětlení: Metodika stanoví: minimální standardy záruk a jejich vymáhání podle VOP (případně doplnění VOP), kontrolu kvality v rámci investorských organizací, změnu záručních dob v zadávacích podmínkách i jejich zpřísnění, úpravu VOP zejména z hlediska efektivnějších reklamačních procesů, zvýšení tlaku na stavební firmy prostřednictvím jejich mateřských společností, poskytování referenčních potvrzení pro zhotovitele. Detailní analýzy vad na díle Konkrétní opatření: Metodický pokyn investorů Vysvětlení: Metodika stanoví: efektivnější kontroly kvality a záruk daného díla, vyvození důsledků pro kontroly obdobných děl a úpravu zadávacích podmínek u dalších staveb, vytvoření databáze nejčastějších vad na dílech, na jejichž kontrolu by měl být do budoucna kladen důraz (zpětná kontrola již provedených staveb za účelem včasného uplatnění reklamace). Menší investice a opravy milionů proměřil skenovací technikou kvalitu povrchu komunikace (praskliny, vyjeté koleje apod.), ale i strukturální stav tělesa jako takového skryté vady jednotlivých vrstev. Díky tomu se mohly efektivně plánovat opravy a existoval důvodový podklad pro jednání o výši prostředků na opravy a údržbu. Tato diagnostika se již dlouhodobě neprovádí a přes urgence ze strany SFDI dosud nebyla nová zajištěna. Zavedení povinnosti použít sebrané proměnné parametry jako závazný podklad pro plán oprav. Zavedení metodiky přípravy a provádění větších oprav Konkrétní opatření: Vnitřní pokyn investora Vysvětlení: Metodika stanoví: prohlídku na místě kvalifikovaným expertem, definujícím zadání diagnostiky, provedení diagnostiky vítěznou kvalifikovanou firmou, expertizu diagnostiky expertem definujícím způsob a rozsah opravy a zadání projektu opravy, projekt opravy vítěznou kvalifikovanou projekční firmou, expertizu projektu expertem, provedení prací vítězným dodavatelem, kontrolu prací na místě. Záruční a pozáruční kontrola kvality, vyvození důsledků Konkrétní opatření: Vnitřní pokyn investora Vysvětlení: U veškerých zjištěných vad musí být hodnocena jejich potenciální systémovost, jestli se nemohou vyskytovat na obdobných typech objektů nebo technologií, a případně vyvodit závěry do dalších výběrových řízení. Jde zejména o vyvození důsledků vůči dodavatelům zakázky a zaměstnancům investora, kteří byli odpovědni za přebírání díla. Dojde k posílení odbornosti majetkového správce pro výkon záručních prohlídek a jeho finanční motivace. Záruční prohlídky nebo diagnostika nesmí být zajišťovány firmami nebo osobami, které se podílely na výstavbě. Zavedení rámcových smluv na opravy a zkrácené soutěže pouze na cenu Konkrétní opatření: Vnitřní pokyn investora Vysvětlení: S ohledem na minimalizaci ceny a zkrácení výběrového řízení budou smlouvy na opravy uzavřeny s větším počtem dodavatelů, kteří splní dané podmínky. Následná konkrétní oprava bude přidělena v soutěži elektronicky pouze na základě ceny. Dojde k vytvoření katalogu schválených technologií. Termín: 12/ Důsledné obnovení celkové diagnostiky sítě u ŘSD Konkrétní opatření: Vnitřní pokyn investora Vysvětlení: Do roku 2004 byla na ŘSD prováděna vícestupňová diagnostika sítě v rámci hospodaření s vozovkou. Speciální diagnostický automobil každoročně s náklady v řádech jednotek 12 138 Další opatření Stanovení minimálních kritérií údržby u nových staveb Konkrétní opatření: Pokyn MD a vnitřní pokyn investora Vysvětlení: Není možné požadovat záruky po dodavatelích, pokud stát negarantuje standardní úroveň údržby. Musí existovat závazný plán údržby v projektu stavby s vyčíslením nákladů na údržbu po dobu plánované životnosti. Termín: 5/2012 Vytvoření finančního balíku na testování nových technologií Konkrétní opatření: Rozpočet SFDI, Pokyny MD Vysvětlení: Dojde k uvolnění zvláštních prostředků na testování nových technologií, které mohou vést ke zlevnění staveb a ke zvýšení jejich kvality. Dále dojde k vytvoření seznamu úseků, kde bude k testování docházet. Vysvětlivky: MD Ministerstvo dopravy SFDI Státní fond dopravní infrastruktury VOP Všeobecné obchodní podmínky MF Ministerstvo financí PSP ČR Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky ŘSD Ředitelství silnic a dálnic SŽDC Správa železniční dopravní cesty ŘVC Ředitelství vodních cest IZ Investiční záměr FS Studie proveditelnosti CBA Cost-benefit analýza (analýza přínosů a nákladů) SOKP Silniční okruh kolem Prahy DSP Dokumentace pro stavební povolení ZOP Zvláštní obchodní podmínky SD Stavební deník 48. Důsledná kontrola prací před povolením fakturace Konkrétní opatření: Metodický pokyn investorů, postupy na SFDI Vysvětlení: ŘSD nesmí převzít fakturu, dokud nedojde ke kontrole objemu a kvality provedených prací a nebude vše v pořádku. Teprve následně ji bude moci předat ke zprocesování9 Podobné dokumenty
Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 20/2015 Směrnice k sestavování rozpočtu a střednědobého výhledu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) 1. Úvod a vymezení pojmů 1.1. Směrnice k sestavování Více PODKLAD PRO JEDNÁNÍ PORADY EKONOMICKÝCH MINISTRŮ DNE
PODKLAD PRO JEDNÁNÍ PORADY EKONOMICKÝCH MINISTRŮ DNE 18. 7. 2016 Předkládá Ing. Václav Matyáš prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR 0 Pro plnění akčního plánu na podporu hospodářského růstu Více Dopravní sektorové strategie. Ing. Zbyněk Stanjura. Ministr dopravy. 5. 3. 2013 Praha Fórum českého stavebnictví 2013
Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje České republiky do roku 2025 ( Superstrategie green paper ) FINANČNÍ ČÁST Obsah Superstrategie finanční část Finanční model obsahuje Podrobnou strukturu Více TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ KONFERENCE 20. 10. 2015
TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ KONFERENCE 20. 10. 2015 STAVEBNICTVÍ V ČR Ing. Václav Matyáš prezident SPS v ČR 1 2 Bytová výstavba 1989 2014 3 Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Více Mapa korupčních rizik v ČGS
Příloha k Internímu protikorupčnímu programu Riziková činnost 1. Rozhodovací pravomoci Popis korupčního rizika Mapa korupčních rizik v Pravděpodobnost výskytu (P) 1 Dopad (D) Vyhodnocení rizika V = P x Více TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ PK V PODMÍNKÁCH ČR
Parlament České republiky Praha 30. 9. 2014 TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ PK V PODMÍNKÁCH ČR Parlament České republiky Praha 30. 9. 2014 Úvod 1. Udržitelná míra financování 2. Dlouhodobý plán pro přípravu projektů Více Možnosti financování dopravních sítí ČR. Ing. Karel Havlíček ředitel odboru řízení výdajů
Možnosti financování dopravních sítí ČR Ing. Karel Havlíček Ing. Karel Havlíček ředitel odboru řízení výdajů Představení SFDI Právnická osoba zřízená platnou legislativou ČR Výbor SFDI je jmenován Vládou Více PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014. Tisková konference 8. listopadu 2011
PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014 Tisková konference 8. listopadu 2011 PLÁN ČINNOSTI PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE 17. února 2011 vznik Pražské protikorupční rady (PRAPOR), opřipomínkování Více 9. České dopravní fórum
Strategické dokumenty resortu a příprava dopravních staveb Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Ředitel odboru strategie MD 9. České dopravní fórum Dopravní politika ČR 2014 2020 (2050) Vrcholný strategický dokument Více PŘÍPRAVA STAVEB - prověření pozemků či nemovitostí k uvažované výstavbě - posouzení investičního záměru - kontrola projektových podkladů
PŘÍPRAVA STAVEB - prověření pozemků či nemovitostí k uvažované výstavbě Posouzení vhodnosti z hlediska existence břemen, stávajících sítí, ochranných pásem, možností napojení na infrastrukturu, místních Více Směrnice k sestavování rozpočtu a střednědobého výhledu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI)
Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 9/2016 Směrnice k sestavování rozpočtu a střednědobého výhledu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) 1. Úvod a vymezení pojmů 1.1. Směrnice k sestavování rozpočtu Více SLUŽEBNÍ PŘEDPIS Směrnice č. 33 Interní protikorupční program
SLUŽEBNÍ PŘEDPIS Směrnice č. 33 Interní protikorupční program verze č. 1 strana č. 1 z 7 Obsah: ČÁST PRVNÍ - Úvod... 2 ČÁST DRUHÁ - INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Článek 1 - Vytváření a posilování protikorupčního Více Otevřená data jako nástroj
Schválením žádosti projekt nekončí aneb zkušenosti s administrací zadávacích řízení projektů v OPŽP, oblast podpory 4.2 Lenka Melounová Státní fond životního prostředí ČR Odbor ochrany přírody a odpadů Více Otevřená data jako nástroj finančního řízení a kontroly PhDr. Tomáš Vyhnánek
Veřejné zakázky David Ondráčka Transparency International ČR www.transparency.cz Místo úvodu VZ = 635mld. Kč ročně (2009) = 17,5 % HDP Státní rozpočet = 1.167mld. Kč (2009) VZ veřejný sektor (stát, samosprávy, Více Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy
Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1602 ze dne 25.10.2011 k návrhu na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy a změnu Úkolů odborů Magistrátu Více Jak získat příspěvek ze SFDI. na opatření zvyšující bezpečnost dopravy Ministerstvo dopravy, 23. října 2015 Ing. Karel Havlíček
Jak získat příspěvek ze SFDI na opatření zvyšující bezpečnost dopravy Ministerstvo dopravy, 23. října 2015 Ing. Karel Havlíček Příspěvkové programy I. Příspěvky na zvyšování bezpečnosti II. Příspěvky na Více Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová
Příprava programového období 2014-2020 Ing. Daniela Nohejlová Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 Hlavní východiska příprav programového období 2014-20 Více Výhled financování dopravní infrastruktury. Ing. Tomáš Čoček, Ph.D.
Výhled financování dopravní infrastruktury Ing. Tomáš Čoček, Ph.D. Vývoj rozpočtů SFDI Vývoj rozpočtu SFDI v mil. Kč 2009 2010 2011 2012 2013 Zdroj Skutečné plnění Skutečné plnění Skutečné plnění Předpoklad Více MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP ČR
Ředitel Poř. č. Riziková činnost Název / popis rizika Opatření ke snížení rizika Pravděpodobnost výskytu rizika Dopad rizika Míra rizika 1 Rozhodovací pravomoci Snaha o prosazení určitého (osobního, skupinového) Více ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Město Litvínov Sídlo: Městský úřad Litvínov, Více Vlastnická politika a nominace v resortu dopravy: Podniky a organizace v dopravě potřebují transparentní řízení!
Vlastnická politika a nominace v resortu dopravy: Podniky a organizace v dopravě potřebují transparentní řízení! Výzva ministru dopravy Resort dopravy hospodaří ročně s jedním z nejvyšších investičních Více Mimořádná tisková konference Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Konaná v Praze dne
Mimořádná tisková konference Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Konaná v Praze dne 30.8.2010 Současná situace rezortu stavebnictví Propad v objemu výkonů za i. pololetí je 12,2% oproti roku 2009. V Více Nejčastější chyby zjištěné auditem v oblasti veřejných zakázek
Nejčastější chyby zjištěné auditem v oblasti veřejných zakázek Centrální nákupy a ICT Lukáš Wagenknecht 1. náměstek ministra financí Agenda Úvod Agenda na Ministerstvu financí Nejčastější chyby při zadávání Více Ad a) Změna Příručky pro žadatele a příjemce, oblast intervence 3.3, Služby v oblasti zaměstnanosti, aktivita a), b) se týká:
Pokyn 7 Materiál je uveřejňován z důvodu nutnosti informovat o úpravách Výzvy č. 4 k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu, Oblasti intervence 3.3 Služby v oblasti Více Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací. Revize Technických kvalitativních
Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací Revize Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací, Kapitoly 1 Všeobecně Ing. Jaroslav Vodička 1 Historie řešení otázek kvality Více Operační program Doprava 2014-2020
Operační program Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura bude jiná, přidány nové podporovatelné oblasti Více AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY A REALIZACE VÝSTAVBY KOMUNIKACE I/11-I/57
AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY A REALIZACE VÝSTAVBY KOMUNIKACE I/11-I/57 (Ostrava-Opava-Krnov-Bartultovice) Tento materiál byl projednán a vzat na vědomí na 14. Valné hromadě Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 Více ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská Více ZÁKAZNICKÉ A ŠKOLÍCÍ CENTRUM TEPVOS, ÚSTÍ NAD ORLICÍ,
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení v certifikovaném elektronickém nástroji podle 149 zákona č. 137/2006 Sb. ZÁKAZNICKÉ A ŠKOLÍCÍ CENTRUM TEPVOS, ÚSTÍ NAD ORLICÍ, ev. č. ve Více Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Václav Mráz Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131681 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: vaclav.mraz@mdcr.cz
Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant Více Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015
Správa Krkonošského národního parku Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015 říjen 2015 Stránka 1 z 6 Obsah: Úvod... 3 1. Vytváření Více Financování dopravní infrastruktury ze SFDI. se zaměřením na příspěvkové programy Praha, 9. prosince 2015 Ing. Karel Havlíček
Financování dopravní infrastruktury ze SFDI se zaměřením na příspěvkové programy Praha, 9. prosince 2015 Ing. Karel Havlíček Návrh rozpočtu na rok 2016 a SDV do 2018 Finanční rámec celkem 65,7 71,4 70,4 Více Veřejné zakázky z pohledu starostů měst a obcí, práva a povinnosti, zásadní změny v návrhu nového zákona. Mgr. Petr Prášek
Veřejné zakázky z pohledu starostů měst a obcí, práva a povinnosti, zásadní změny v návrhu nového zákona Mgr. Petr Prášek Část 1 stávající právní úprava, zákon č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Odůvodnění Více Odůvodnění významné veřejné zakázky:
III. Odůvodnění významné veřejné zakázky: Projekt PPP D4 Projekt PPP D4 1 Odůvodnění veřejné zakázky (VZ) zpracované v souladu s ustanovením 156 zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále Více Čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI 2015 a rozpočet SFDI na rok Ing. Zbyněk Hořelica ředitel SFDI
Čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI 2015 a rozpočet SFDI na rok 2016 Ing. Zbyněk Hořelica ředitel SFDI Čerpání rozpočtu SFDI v roce 2015 Schválený rozpočet 94,4 mld. Kč Celkové čerpání 91,5 mld. Více Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014
Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014 září 2014 Obsah: Úvod... 2 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 2 2. Transparentnost... Více Systém zadávání a kontrola veřejných zakázek v ČR Předražené zakázky: Jaká protikorupční opatření navrhuje NERV?
Systém zadávání a kontrola veřejných zakázek v ČR Předražené zakázky: Jaká protikorupční opatření navrhuje NERV? Jan Pavel Říjen 2011 Názory prezentované v tomto příspěvku jsou názory autora a nemusí odpovídat Více Cena zakázky z pohledu NKÚ. Miloslav Kala, viceprezident
Cena zakázky z pohledu NKÚ Miloslav Kala, viceprezident Úvod Cena zakázky v dopravním stavitelství v patnácti minutách 21.10.2011 Cena zakázky z pohledu NKÚ 2 Témata pro diskusi Má smysl zabývat se cenou Více Odůvodnění veřejné zakázky VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE STAVBY PRO PROJEKT: MOST PŘES METUJI NÁCHOD, BĚLOVES LÁZEŇSKÁ ULICE
Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE STAVBY PRO PROJEKT: MOST PŘES METUJI NÁCHOD, Více ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská Více Informace z kontrolní akce 07/25 Finanční prostředky určené na zajištění bezpečnosti železničního provozu a cestujících
Informace z kontrolní akce 07/25 Finanční prostředky určené na zajištění bezpečnosti železničního provozu a cestujících Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu Více Informace o přípravě a realizaci obchvatů města Opavy k datu
Informace o přípravě a realizaci obchvatů města Opavy k datu 18. 02. 2015 Tento materiál se skládá z aktuálního stavu přípravy a realizace výstavby komunikace I/11 a I/57 v úseku Ostrava-Opava-Krnov-Bartultovice. Více NOVÝ ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH
NOVÝ ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Obecný přístup k novému zákonu princip obecné regulace, zákon není návod východiskem směrnice, věcný záměr, výsledky konzultací od obecné části ke speciálním odpovědnost Více Přístup NKÚ ke kontrole 3E v rámci životního cyklu veřejné zakázky Štefan Kabátek
Přístup NKÚ ke kontrole 3E v rámci životního cyklu veřejné zakázky Štefan Kabátek Principy přístupu NKÚ Audit výkonnosti Posouzení hospodárnosti/efektivnosti a účelnosti (3E) nespočívá v procesním dodržení Více dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, Více Praktická příručka Smluvní výkonové ukazatele v oboru VAK ČR. Školení pro žadatele - Plnění podmínek vodohospodářských projektů -Příloha č.
Praktická příručka Smluvní výkonové ukazatele v oboru VAK ČR Školení pro žadatele - Plnění podmínek vodohospodářských projektů -Příloha č. 7 OPŽP Zavedená odborná praxe znamená být v souladu se závaznými Více I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy
P O K Y N Ř E D I T E L E Z E M S K É H O A R C H I V U V O P A V Ě č. 2 / 2011, revize 2015 Interní protikorupční program Zemského archivu v Opavě Tento pokyn se vydává na základě pokynu ministra vnitra Více Veřejné nakupování v ČR: Kontrola a check-listy
Veřejné nakupování v ČR: Kontrola a check-listy PhDr. Tomáš Vyhnánek Sekce Finanční řízení a audit 29. 10. 2015 Obsah 1. Legislativní rámec veřejného nakupování 2. Veřejná zakázka z pohledu veřejného nakupování Více Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel
Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Sekretariát tel.: 25704 2381 P o k y n pro výkon finanční kontroly Více IPP SFŽP ČR říjen 2014. Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR)
Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR) Obsah Úvod... 2 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 2 1.1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími Více II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011
II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011 Úřad vlády provedl kontrolu 72 úkolů s předpokládaným termínem splnění v průběhu měsíce Více Veřejné zakázky v roce 2012
Veřejné zakázky v roce 2012 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Jiří Svoboda Odbor veřejného investování Nákupní a investiční proces veřejné správy x Veřejné zakázky, koncese zajištění úkolů veřejné správy Více Příloha k č.j.: 1893/M/14, 32286/ENV/14. Rezortní interní protikorupční program Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP)
Příloha k č.j.: 1893/M/14, 32286/ENV/14 Rezortní interní protikorupční program Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) červenec 2014 Obsah: Úvod... 3 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... Více Roční evaluační plán
Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU Více Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.
Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační Více DOHODA o spolupráci při zajištění přípravy a realizace komunikačního díla
Dohoda o spolupráci Psáry IkSD Kú SK. 125 /ZcČR DOHODA o spolupráci při zajištění přípravy a realizace komunikačního díla Název stavby: Přeložka silnice 111105 Strany dohody:. Obec Psáry se sídlem: Pražská Více Realizace EPC projektů ve veřejném sektoru
Realizace EPC projektů ve veřejném sektoru Vladimíra Henelová ENVIROS, s.r.o. Konference o EPC, Praha, 9. listopadu 2016 Obsah prezentace Dodávka zařízení a prací vs. energetické služby se zárukou Fáze Více Požadavky projektů EU na postupy příjemců a realizátorů projektů Veřejné zakázky
Vzdělávací seminář Audit při realizaci projektu III. Název projektu: Metodická podpora a vzdělávání realizátorů projektů standardizace procesů v oblasti projektového řízení na MV ČR a v jím řízených organizacích Více VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. června 2009 č. 715 o střednědobých výdajových rámcích vlády na léta 2010 až 2012 Vláda I. bere na vědomí 1. že předložený návrh rozpočtu České Více Postupy pro žadatele Fond na přípravu projektů. Program švýcarsko české spolupráce
Postupy pro žadatele Fond na přípravu projektů Program švýcarsko české spolupráce Platné od 15.2. 2010 SEZNAM ZKRATEK CFCU Centrální finanční a kontraktační jednotka (SO 902 MF) CZP Centrum pro zahraniční Více AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY A REALIZACE VÝSTAVBY KOMUNIKACE I/11-I/57
AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY A REALIZACE VÝSTAVBY KOMUNIKACE I/11-I/57 (Ostrava-Opava-Krnov-Bartultovice) Ing. Martin Dostál tajemník Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 17. Valná hromada Sdružení pro Více Evaluační plán ROP SZ na období
EVALUAČNÍ PLÁN Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad Seznam použitých zkratek ČR DPH EK ES EU NOK OM OP OŘP PSE ROP SZ ROP SZ RR SZ ŘO ŘO ROP SZ ÚRR SZ Česká republika daň z Více MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SPRÁVY KRNAP
MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SPRÁVY Interní auditor Poř. č. Riziková činnost 1 Auditní a kontrolní činnost Název/popis rizika - zatajování zjištěných hrubých porušování právních předpisů, - zatajování zjištěných Více Soustava veřejných rozpočtů 10
Soustava veřejných rozpočtů 10 Ing. Yvona Legierská 30.10.2015 1 30.10.2015 1. Soustava veřejných rozpočtů a její právní úprava a ekonomický význam 2. Rozpočtový proces 3. Územní rozpočty 4. Hospodaření Více ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zadavatel: Česká republika-český statistický úřad se sídlem Na padesátém 3268/81, 100 82 Praha, IČO: 000 25 593 Veřejná zakázka nadlimitní na dodávky: Obnova síťových prvků zadávaná v otevřeném řízení Více Výběrové řízení na zhotovitele stavby
Realizace staveb III Pavel Vysloužil, 12/2004 Výběrové řízení na zhotovitele stavby 1 / úvod předmět a cíl seminární práce 1.1/ Předmět a cíl seminární práce 1.2/ Vysvětlení pojmů z obecného hlediska 1.3/ Více Posílení fiskálního rámce ČR
Posílení fiskálního rámce ČR David PRUŠVIC odbor Finanční politika Národní rozpočtové rámce: Evropská legislativa a zkušenosti z EU 9. října 2014, Praha, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR České republiky, Více Úvod a rozdělení dodavatelských systémů Tradiční systém Design bid build Investorský způsob výstavby Alternativní systém Design build Stavby na klíč
Ing. Harry Löwit Úvod a rozdělení dodavatelských systémů Tradiční systém Design bid build Investorský způsob výstavby Alternativní systém Design build Stavby na klíč Propojeni soukromého a veřejného sektoru Více : Obec Písečná, Písečná 42, 739 91 Jablunkov. Starosta. : Obec Písečná. Rekonstrukce Kulturního domu Písečná
Obec Písečná, Písečná 42, 739 91 Jablunkov Starosta Obec Písečná vyzývá podle vnitřního předpisu Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a v souladu s 12 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Více Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912
Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Předkládá : Jaroslav Hitschfel tajemník MěÚ SMĚRNICE číslo 02/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Úvodní Více Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012
Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2011 2012 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 10. prosince 2010. ÚVOD Národní akční program bezpečnosti Více Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny
Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále Více 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE
1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují Více SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO VÝSTAVBU POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO VÝSTAVBU POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Hlavní změny a úpravy Kulatý stůl ARI 29.9.2015 POROVNÁNÍ S RED BOOK FIDIC vypuštěno 15 Pod-článků doplněno 12 Pod-článků 1.10.2015 2 1 OBECNÁ USTANOVENÍ Více Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program
Fakultní nemocnice Hradec Králové Interní protikorupční program Hradec Králové 29.9.2014 Vypracoval: Ing. Jaroslav Jakl referát finanční kontroly a interního auditu Schválil: prof. MUDr. Roman Prymula, Více Úspěchy & Plány Ministerstva financí
České republiky, Letenská 15, 118 10 Praha 1, +420 257 041 111 Ministerstvo financí Úspěchy & Plány Ministerstva financí 8. dubna 2016 Andrej Babiš, ministr financí ČR Ministerstvo financí 2 Úspěchy MF Více Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina
Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006 č. 7/06 Čl. 1 Předmět Více Výzva k podání nabídky do výběrového řízení
..... Výzva k podání nabídky do výběrového řízení Vážená paní, Vážený pane, Jako zástupce zadavatele Slezská univerzita v Opavě, se sídlem Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, IČ: 47813059, si Vás dovoluji Více při přípravě energeticky úsporných projektů
Projekt EESI2020 Pracovní setkání na téma: Komplexní řešení při renovaci budov v majetku státu s možností využití metody EPC Role poradenských firem a praktické kroky při přípravě energeticky úsporných Více Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 6 zákona zásada Transparentnosti zásada Zákazu diskriminace zásada Rovného zacházení ZÁKON Č. 179/2010 SB. 141 pozměňovacích bodů novelizuje Více POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH OS 1 6 OP DOPRAVA
Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH Více Zajišťování provozuschopnosti dráhy. Ing. Bohuslav Navrátil
Zajišťování provozuschopnosti dráhy Ing. Bohuslav Navrátil Železniční dopravní cesta 2014 9. dubna 2014 Zajišťování provozuschopnosti Správcovská činnost (evidence majetku, nakládání s majetkem) Dohlédací Více ISSS Hradec Králové 2012 Centralizované zadávání - národní strategie
ISSS Hradec Králové 2012 Centralizované zadávání - národní strategie Ing. Jan Novotný Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného investování Proč RSCZ Jeden z hlavních úkolů vlády Petra Nečase > Více Informace z kontrolní akce č. 09/27 Finanční prostředky určené na výstavbu pozemních komunikací
Informace z kontrolní akce č. 09/27 Finanční prostředky určené na výstavbu pozemních komunikací Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ ) na Více INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM
Metodické pokyny Evidenční označení: MP.49 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Vydání: 1. Revize: 0. Datum vydání: Účinnost od: 22. 04. 2014 Dokument je majetkem Správy úložišť radioaktivních odpadů. Jakékoli Více Financování dopravy z Operačního programu Doprava 2014-2020
Financování dopravy z Operačního programu Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura je však odlišná, přidány Více Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou
Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Směrnice Evropského Více Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013
Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Ostravská univerzita předkládá Institucionální rozvojový plán pro rok 2013, plně vycházející z aktivit stanovených v Aktualizaci dlouhodobého Více VNITŘNÍ SMĚRNICE č. SM-020/2014
Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM PNMO VNITŘNÍ SMĚRNICE č. SM-020/2014 Zpracoval: Bc. Zbyněk Hanzl, Zdeňka Jurićová, DiS. Odborný Více Energetické služby se zárukou a náležitosti smluvního vztahu
Energetické služby se zárukou a náležitosti smluvního vztahu Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. listopad 2006 Praha, Aquatherm SEVEn, Středisko pro efektivní Více ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV
ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování Více SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU
SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Schválilo Zastupitelstvo města Pilníkov dne 17.12.2015 2015, zápis č. 5/2015, usnesení č. 20 Účinnost od 15.1.2016 Čl. 1. Obecná ustanovení Více Příkaz ředitele č. 3/2014
Ředitel Institutu pro kriminologii a sociální prevenci V Praze dne 9.6.2014 Příkaz ředitele č. 3/2014 kterým se vydává Interní protikorupční program Institutu pro kriminologii a sociální prevenci Na základě Více NKÚ - Veřejné zakázky 2014 Hodnota za peníze NIPEZ / NEN
NKÚ - Veřejné zakázky 2014 Hodnota za peníze MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NIPEZ / NEN Praha 18. 9. 2014 Fin. objem v mld. Kč vč. DPH Fin. objem v mld. Kč 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 Více Hodnocení monitorovacích informačních systémů Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod
Hodnocení monitorovacích informačních systémů Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Datum zveřejnění: 3.6.2009 ~ 1 ~ Hodnocení monitorovacích informačních systémů Regionálního operačního Více WORKSHOP = DÍLNA. Prostor, kde se něco dělá, místo, kde živí lidé vytvářejí nějaké nové hodnoty