Source: http://slideplayer.it/slide/614027/
Timestamp: 2017-07-24 20:38:44+00:00
Document Index: 19140537

Matched Legal Cases: ['art. 112', 'art. 30', 'art. 19', 'art. 129', 'art. 131', 'art. 154', 'art. 15', 'art.155', 'art. 180', 'art. 162', 'art. 170', 'art. 153', 'art. 168', 'art. 134', 'art. 134', 'art. 205', 'art. 134', 'art. 133', 'art. 133', 'art. 172', 'art. 6', 'art. 7', 'art. 6', 'art. 173', 'art. 2', 'art. 2', 'art. 27', 'art. 200', 'art. 196', 'art. 197', 'art. 198', 'art. 199', 'art. 208', 'art. 141']

DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO - ppt scaricare
PubblicatoNoemi Toscano
Presentazione sul tema: "DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO"— Transcript della presentazione:
DIREZIONE LAVORI E COLLAUDOASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA Corso di GESTIONE DEI SERVIZI IDRICI Università degli Studi ROMA TRE DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO dott. Ing. Catello MASULLO esperto in Direzione Lavori e Collaudo Dott. Ing. Catello MASULLO
NORME CHE HANNO REGOLATO L’ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI IN ITALIALEGGI REGOLAMENTI 1865 LEGGE 20 MARZO 1865 N. 2248 ANCORA IN VIGORE PER ALCUNI ARTICOLI REGOLAMENTO DEL 1895 RD 25 Maggio 1895 N° 350 INTEGRALMENTE ABROGATO “Legge Quadro in materia di Lavori Pubblici” (Legge Merloni) Legge 11 Febbraio 1994 N° 109 (integrata e modificata con le cosiddette MERLONI bis, ter e quater) INTEGRALMENTE ABROGATA Regolamento di attuazione della “Legge Quadro in materia di Lavori Pubblici” 21 Dicembre 1999 N° 554 CODICE APPALTI “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fognature in attuazione delle direttive 2004/17 e 2004/18 CE” D.Lgs. 12 Aprile 2006 N° 163 NUOVO REGOLAMENTO Entro un anno: Aprile 2007 ? N° ? scheda Dott. Ing. Catello MASULLO
UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI(ISTITUITO DALLE STAZIONI APPALTANTI PRIMA CHE SI DIA INIZIO ALLA GARA DI APPALTO) È preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell’esecuzione dell’intervento, nel rispetto del contratto. DIRETTORE DEI LAVORI UNO O PIU’ ASSISTENTI CON FUNZIONE DI DIRETTORI OPERATIVI IL RUOLO DI “COORDINATORE PER LA SICUREZZAAI FINI DELL’ESECUZIONE” E’ SVOLTO DAL DIRETTORE DEI LAVORI. QUALORA IL DIRETTORE DEI LAVORI SIA SPROVVISTO DEI REQUISITI DI LEGGE, LA STAZIONE APPALTANTE DEVE PREVEDERE LA PRESENZA DI ALMENO UN DIRETTORE OPERATIVO AVENTE I REQUISITI NECESSARI. scheda Dott. Ing. Catello MASULLO
ACCERTAMENTO PREVENTIVO DELLA PROGETTAZIONEIL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, PRIMA DI PROCEDERE ALLA CONSEGNA DEI LAVORI, DEVE VERIFICARE IL PROGETTO IN MODO DA ASSICURARE (art. 112 Codice Appalti; art. 30 comma 6 e art. 19 comma 1-ter Legge Merloni ): LA QUALITA’ DELL’OPERA E LA RISPONDENZA ALLE FINALITA’ RELATIVE LA CONFORMITA’ ALLE NORME AMBIENTALI E URBANISTICHE IL SODDISFACIMENTO DEI REQUISITI ESSENZIALI DEFINITI DAL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE E COMUNITARIO Dott. Ing. Catello MASULLO
Per causa della Stazione Appaltante Per causa dell’AppaltatoreCONSEGNA DEI LAVORI (art. 129 del regolamento) Stipula contratto o aggiudicazione definitiva (in caso di ragioni d’urgenza) Per la stipula del contratto deve essere redatto verbale di immediata eseguibilità delle opere firmato da RUP e Appaltatore Il Responsabile del Procedimento autorizza il Direttore dei lavori alla consegna delle opere La consegna deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l’Appaltatore. Da tale verbale decorre il termine utile per il compimento dei lavori. La consegna avviene non oltre 45 giorni dalla data di perfezionamento del contratto Il Direttore dei lavori comunica all’appaltatore il giorno e il luogo dove avverrà la consegna dei lavori Possibile ritardo nella consegna Per causa della Stazione Appaltante Per causa dell’Appaltatore L’Appaltatore può chiedere di recedere dal contratto Il Direttore dei Lavori stabilisce un altro termine per la consegna, inutilmente trascorso il quale La Stazione Appaltante può risolvere il contratto ed incamerare la cauzione La Stazione Appaltante può Non può esercitarsi da parte della Stazione Appaltante la facoltà di rigetto della domanda di recesso se il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale Accogliere l’istanza di recesso e rimborsare i danni Non accogliere l’istanza e procedere alla consegna tardiva, nel qual caso l’appaltatore ha diritto ad un compenso per gli oneri aggiuntivi dipendenti dal ritardo scheda Dott. Ing. Catello MASULLO CONSEGNA LAVORI
DIFFERENZE ALLA CONSEGNADIFFERENZE RISCONTRATE ALL’ATTO DELLA CONSEGNA (art. 131 del regolamento) Il Direttore dei lavori per poter effettuare la consegna deve accertare la corrispondenza tra le condizioni locali ed il progetto esecutivo La corrispondenza è verificata La corrispondenza non è verificata Il direttore dei Lavori procede alla consegna Il Direttore dei lavori: indica le cause e l’importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuate in sede di redazione del progetto esecutivo; ne riferisce immediatamente al Responsabile del Procedimento; propone i provvedimenti da adottare scheda Dott. Ing. Catello MASULLO DIFFERENZE ALLA CONSEGNA
A) IL GIORNALE DEI LAVORI I DOCUMENTI CONTABILI E AMMINISTRATIVI DEL DIRETTORE DEI LAVORI (ART. 153 DEL REGOLAMENTO) A) IL GIORNALE DEI LAVORI B) I LIBRETTI DI MISURE DELLE LAVORAZIONI E DELLE PROVVISTE C) LE LISTE SETTIMANALI D) IL REGISTRO DI CONTABILITA’ E) IL SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA’ F) GLI STATI DI AVANZAMENTO LAVORI (S.A.L.) G) I CERTIFICATI PER IL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO H) IL CONTO FINALE E LA RELATIVA RELAZIONE Dott. Ing. Catello MASULLO
IL VECCHIO REGOLAMENTOL’ART. 38 DEL REGOLAMENTO DEL 1865 N. 350 PREVEDEVA ANCHE UN “MANUALE DEL DIRETTORE DEI LAVORI” (LE CUI FUNZIONI IL NUOVO REGOLAMENTO N. 554 ACCORPA AL “GIORNALE DEI LAVORI”) ED IL “REGISTRO DEI PAGAMENTI” (LA CUI FUNZIONE E’ ASSOLTA DA TEMPO DALLA TEBELLINA RIPORTATA SUL FRONTESPIZIO DEGLI STATI DI AVANZAMENTO) Dott. Ing. Catello MASULLO
GIORNALE DEI LAVORI (art. 154 del Regolamento)Il giornale dei lavori è tenuto dal Direttore dei Lavori, anche a mezzo di proprio assistente, per annotare ogni giorno l’ordine, il modo e l’attività con cui progrediscono le lavorazioni, le specie ed il numero di operai, l’attrezzatura tecnica impiegata dall’appaltatore nonché quant’altro interessi l’andamento tecnico ed economico dei lavori. Sul giornale sono da annotare tutti i fatti rilevanti ai fini dei lavori, fra cui la situazione meteorologica, le indicazioni sulla natura dei terreni e le altre particolarità che possano risultare utili. Sono inoltre da annotare gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del Responsabile del Procedimento e del Direttore dei Lavori, le realizzazioni indirizzate al Responsabile del Procedimento, i verbali di accertamento o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni, e le riprese dei lavori, le modifiche o aggiunte di prezzi. Dott. Ing. Catello MASULLO
LIBRETTI DI MISURA DELLE LAVORAZIONI E DELLE PROVVISTEI libretti di misura costituiscono la base della contabilità e possono assumere varia foggia, a seconda delle lavorazioni suscettibili di misurazioni: calcolo dei volumi per movimenti di terra, calcolo del peso del ferro per strutture in conglomerato cementizio; computi vari. L’art. 15 del Regolamento 554 prescrive che quando si tratta di lavorazioni che modificano lo stato preesistente (tipiche: movimenti di terra) devono allegarsi i rilievi ante operam. Il comma 3 dell’ art.155 prevede la possibilità di utilizzare sistemi computerizzati, introducendo un documento non ufficiale, ma che si ritiene debba comunque essere conservato per eventuali successive evenienze il brogliaccio, ossia l’elemento cartaceo sul quale il personale incaricato del Direttore dei Lavori annoterà i dati rilevati in cantiere, in contraddittorio con l’appaltatore. Dott. Ing. Catello MASULLO
LISTE SETTIMANALI Le giornate degli operai, di noli e di mezzi d’opera, nonché le provviste di materiali, sono annotate dall’assistente incaricato su un brogliaccio, per essere poi trascritte in liste settimanali. Dott. Ing. Catello MASULLO
IL REGISTRO DI CONTABILITA’La rilevanza di questo documento, amministrativamente e giuridicamente il più importante della contabilità, deriva dalla funzione che gli attribuiscono gli articoli 160, 161, 162, 163 del nuovo Regolamento. In generale le Amministrazioni hanno disposto in passato che almeno il registro di contabilità fosse preventivamente bollato. Questa disposizione è stata formalmente sancita dall’art. 180 del Regolamento 554. L’art. 162 regola l’unico modo per gestire le riserve dell’appaltatore, il quale deve firmare il registro di contabilità “con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato”. Dott. Ing. Catello MASULLO
SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITÀ E STATO DI AVANZAMENTOPer poter correttamente redigere lo Stato di Avanzamento Lavori (brevemente SAL), è necessario avvalersi di un ulteriore documento, il sommario del registro di contabilità, nel quale le partite di lavoro corrispondenti ad identica voce di tariffa si sommano. Dott. Ing. Catello MASULLO
CERTIFICATO DI PAGAMENTOIl certificato è il documento conclusivo, sottoscritto dal responsabile del procedimento, che consente all’Amministrazione di effettuare il pagamento all’appaltatore. Sul frontespizio del certificato, la direzione dei lavori predispone i conteggi, sulla base dei precedenti stati e relativi importi corrisposti, pervenendo alla cifra liquidabile. Dott. Ing. Catello MASULLO
CONTO FINALE E RELAZIONE A CORREDOIl conto finale è l’atto che conclude la contabilità, o meglio la fase della contabilità che precede il collaudo. In sostanza si procede come per un comune SAL, naturalmente preceduto dalla compilazione del libretto delle misure, dal registro, etc. Il Direttore dei Lavori deve compilare il conto finale entro il termine stabilito per norma nel capitolato speciale; quindi redige una relazione e la trasmette al Responsabile del Procedimento, unitamente al conto finale, indicando le vicende alle quali l’esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione, della quale fanno parte gli atti elencati nell’art. 170 del Regolamento 554. Dott. Ing. Catello MASULLO
SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI (art. 153 del Regolamento)Documento Firma per l’amministrazione Firma per l’impresa Libretto delle misure Direttore Lavori o persona che agisce sotto la sua responsabilità (di fatto: il contabilizzatore) Rappresentante legale Registro di contabilità Direttore Lavori Sommario (è documento solo strumentale non avente rilevanza formale) Stato di avanzamento Direttore Lavori, con “visto” del Responsabile del Procedimento Certificato di pagamento Responsabile del procedimento con “visto” Direzione lavori per la parte assicurativa e previdenziale Dott. Ing. Catello MASULLO
STATO AVANZAMENTO LAVORI – CERTIFICATO DI PAGAMENTO(art. 168 e 169 del regolamento) Maturazione della rata di acconto stabilita nel capitolato speciale d’appalto Sospensione protratta per più di 90 giorni Direttore dei lavori redige Stato Avanzamento Lavori riportante: Lavorazioni avvenute dall’inizio dell’appalto Somministrazioni effettuate dall’inizio dell’appalto Nuovi prezzi (riportando gli estremi dell’approvazione) Manufatti di valore superiore al costo della posa se previsto dal capitolato il prezzo a piè d’opera Computi provvisori (sotto la responsabilità del DL) per lavori e somministrazioni su fatture solo se i libretti risultano regolarmente firmati Responsabile del procedimento redige Certificato di pagamento in due originali entro 45 giorni dalla data di maturazione del SAL Stazione Appaltante emette mandato di pagamento Entro 30 giorni dalla data di emissione del certificato di pagamento Dott. Ing. Catello MASULLO
(art. 134 – 135 - 148 del regolamento)Varianti (art. 134 – del regolamento) Direttore dei Lavori verifica necessità e ammissibilità della variante Varianti non varianti Varianti ammesse dalla normativa Il Direttore dei lavori ne ordina l’esecuzione Direttore dei Lavori sente Responsabile del Procedimento e Progettista Direttore dei Lavori redige la perizia sulla base dei prezzi contrattuali o nuovi prezzi da approvare e allega una relazione riportante le motivazioni Responsabile del procedimento esamina i contenuti e le motivazioni e redige propria relazione con la quale accerta le cause e individua la fattispecie in riferimento alla casistica dell’art. 205 del Codice Appalti Acquisizione di eventuali pareri e autorizzazioni necessarie Variante che non comporta aumento del finanziamento previsto nel Q.E. approvato Variante che comporta aumento del finanziamento previsto nel Q.E. approvato Approvazione con provvedimento del responsabile del procedimento Approvazione con provvedimento di Stazione Appaltante Mancata approvazione della variante Mancata approvazione della variante Direttore dei lavori predispone ordine di servizio per esecuzione delle varianti riportando Estremi di approvazione della variante Varianti che non superano il quinto dell’importo dell’appalto Varianti che superano il quinto dell’importo dell’appalto scheda Appaltatore è tenuto ad eseguire le lavorazioni di variante Dott. Ing. Catello MASULLO VARIANTI
VARIANTI OLTRE IL QUINTO D’OBBLIGOVarianti superiori al quinto d’obbligo (art. 134 – del regolamento) Varianti che superano il quinto dell’importo dell’appalto Pubblicità a livello nazionale per rendere note le ragioni del maggiore importo Il RUP comunica la circostanza all’appaltatore Appaltatore entro 10 gg dichiara se accetta l’esecuzione e a quali condizioni. In caso di mancata risposta si intende accettato. Stazione Appaltante entro 45 gg comunica all’appaltatore le proprie determinazioni in caso di mancata comunicazione si intendono accettate le condizioni dell’appaltatore Riconoscimento all’appaltatore di “equo compenso” per pregiudizio economico dell’appaltatore Accordo tra Stazione Appaltante e appaltatore sulla misura dell’equo compenso Disaccordo tra Stazione Appaltante e appaltatore sulla misura dell’equo compenso Accreditamento in contabilità somma riconosciuta Accreditamento in contabilità somma riconosciuta Possibilità per l’appaltatore di formulare specifica riserva Dott. Ing. Catello MASULLO VARIANTI OLTRE IL QUINTO D’OBBLIGO
VARIANTI NON APPROVATEVarianti non approvate dall’organo competente Il RUP comunica la circostanza al Direttore dei lavori Il Direttore dei lavori non autorizza le lavorazioni Lavorazioni non eseguite Lavorazioni già eseguite Direttore lavori responsabile per aver ordinato o lasciato eseguire lavorazioni non approvate Appaltatore responsabile per aver eseguito variazioni senza le necessarie approvazioni La Stazione Appaltante chiama a rispondere per eventuali danni arrecati Dott. Ing. Catello MASULLO VARIANTI NON APPROVATE
Sospensione dei lavori(art. 133 del regolamento) Impossibilità di proseguire con i lavori (cause non imputabili all’impresa) Il Direttore dei lavori Sospende i lavori per circostanze speciali: Condizioni climatiche Forza maggiore Varianti Il Responsabile del procedimento Sospende i lavori per pubblico interesse o necessità Il Direttore dei lavori Redige il verbale indicando le ragioni e l’imputabilità e indica: Stato avanzamento lavori Opere con esecuzione interrotta Cautele adottate per il contenimento degli oneri di ripresa Quando la sospensione o la somma delle sospensioni superino il quarto del tempo contrattuale o quando superino i sei mesi Quando la sospensione superi il quarto del tempo contrattuale L’Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità Il Responsabile del Procedimento da avviso all’Autorità Interruzione dei termini contrattuali Se La Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento, l’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini contrattuali Il Direttore dei lavori inoltra il verbale entro 5 gg al RUP Il Direttore dei lavori dispone visite in cantiere non oltre i 90 giorni scheda Dott. Ing. Catello MASULLO SOSPENSIONE LAVORI
Dott. Ing. Catello MASULLO e-mail: c.masullo@hydroarchsrl.comRipresa dei lavori (art. 133 del regolamento) Cessazione delle cause di sospensione (cause non imputabili all’impresa) Il Direttore dei lavori Ordina la ripresa dei lavori Il Responsabile del procedimento Determina la cessazione delle ragioni di pubblico interesse o di necessità Mancata ripresa L’impresa può diffidare per iscritto il Responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori. La diffida è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, qualora l’appaltatore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione Il verbale di ripresa firmato dal Direttore dei lavori e dall’Appaltatore ed inviato al responsabile del procedimento viene indicato il nuovo termine contrattuale Il Direttore dei lavori inoltra il verbale entro 5 giorni al responsabile del procedimento scheda Dott. Ing. Catello MASULLO RIPRESA LAVORI
Impossibilità di ultimare i lavori entro il termine contrattualeProroga dei lavori Impossibilità di ultimare i lavori entro il termine contrattuale (cause non imputabili all’impresa) Capitolato Speciale stabilisce i presupposti entro i quali il Responsabile del procedimento può concedere proroghe L’Appaltatore formula la richiesta di proroga con congruo anticipo (almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini contrattuali) Il Responsabile del procedimento sentito il Direttore dei lavori risponde in merito all’istanza di proroga entro 30 giorni dal ricevimento concede la proroga I termini contrattuali vengono traslati. L’appaltatore può far valere i diritti per la maggior durata dei lavori a fatto della Stazione Appaltante non concede la proroga I termini contrattuali non vengono traslati scheda Dott. Ing. Catello MASULLO PROROGA LAVORI
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE(art. 172 del regolamento) Appaltatore comunica l’ultimazione dei lavori Direttore dei lavori in contraddittorio con Appaltatore esegue gli accertamenti Direttore dei lavori rilascia in doppio esemplare il CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE lavorazioni completamente ultimate Lavorazioni da completare per piccole entità Del tutto marginali Ininfluenti sull’uso e la funzionalità dei lavori Direttore dei lavori Assegna un termine perentorio non superiore a 60 giorni per completamento Mancato rispetto dei termini fissato Inefficacia del certificato emesso Rispetto dei termini fissati Conferma del certificato emesso Nuovo certificato (nuova data d’ultimazione) Quando l’ultimazione per effetto di ritardi o proroghe avviene con un ritardo superiore a sei mesi prevedere pubblicità a livello nazionale Dott. Ing. Catello MASULLO CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’Impianti elettrico, idrico, termico, gas, telefonici Ultimazione dei lavori Direttore dei lavori richiede all’Appaltatore dichiarazione di conformità dell’impianto L’appaltatore o il subappaltatore (chi esegue l’impianto) rilascia la dichiarazione di conformità nella quale dichiara di aver: Rispettato il progetto (ove ne fosse obbligatoria la redazione ai sensi dell’art. 6 e 7 della 46/90) osservato la normativa in vigore Installato materiali CE o adatti al luogo art. 7 della Lg. 46/90 Eseguito i controlli degli impianti ai fini della sicurezza e della funzionalità.Verificati secondo norma documenti obbligatori da allegare alla dichiarazione di conformità a cura dell’appaltatore o del subappaltatore (ovvero chi esegue l’impianto): Progetto (ove ne fosse obbligatoria la redazione ai sensi degli art. 6 e 7 della Lg. 46/90) Relazione sulla tipologia dei materiali utilizzati Requisiti tecnico professionali del realizzatore Per dichiarazioni di conformità parziali per la parte di impianto già realizzato è necessaria la Dichiarazione di conformità. In assenza di questa è necessario la verifica di tutto l’impianto non oggetto dell’intervento e il rilascio della relativa dichiarazione Dichiarazione di conformità redatta in quattro copie originali è consegnata dall’appaltatore a: Stazione Appaltante (da allegare al progetto ove ne fosse obbligatoria la redazione ai sensi della 46/90) Provincia in cui è stato realizzato il lavoro; Copia alla Camera di Commercio Dott. Ing. Catello MASULLO DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
MESSA IN ESERCIZIO IMPIANTI DI TERRA E PARAFULMINEMessa in esercizio e omologazione Impianti elettrici di messa a terra Dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche Installatore rilascia dichiarazione di conformità Con il rilascio della dichiarazione di conformità l’impianto è omologato Entro 30 giorni dalla messa in esercizio il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità a; ISPESL e ASL o ARPAV Oppure se attivato SPORTELLO UNICO Provincia Verifiche a campione Verifiche periodiche Verifiche straordinarie stabilite annualmente da ISPESL Ogni 5 anni Ogni 2 anni per impianti installati in: cantieri locali uso medico Ambienti a maggior rischio incendio Effettuate da ASL o ARPAV o organismi notificati individuati dal Ministero delle attività produttive Nei casi di: Esito negativo verifica periodica Modifica sostanziale impianto comunicate dal Datore di lavoro Richiesta datore di lavoro Spese a carico del datore di lavoro ISPESL effettua la prima verifica e trasmette i risultati ad ASL o ARPAV Il Datore di lavoro si rivolge a ASL o ARPAV o organismi notificati individuati dal Ministero delle attività produttive Esito positivo Esito negativo Realizzazione interventi prescritti Spese a carico del datore di lavoro Il soggetto che esegue la verifica rilascia il verbale al datore di lavoro Spese a carico del datore di lavoro Dott. Ing. Catello MASULLO MESSA IN ESERCIZIO IMPIANTI DI TERRA E PARAFULMINE
Pareri Vigili del Fuoco – U.S.S.L.Progetto definitivo VIGILI DEL FUOCO U.S.S.L. Provincia richiede parere preventivo Stazione Appaltante richiede parere negativo prescrizioni favorevole negativo favorevole Rielaborazione progetto Richiesta e ottenimento autorizzazione Stazione Appaltante (concessione, DIA,ecc) Rielaborazione progetto Richiesta e ottenimento autorizzazione Stazione Appaltante (concessione, DIA,ecc) Esecuzione lavori con eventuali prescrizioni Esecuzione lavori Stazione Appaltante domanda sopralluogo VV.FF sopralluogo VV.FF Rilascio C.P.I. Dott. Ing. Catello MASULLO PARERI VV.FF. – U.S.S.L.
Conto finale dei lavori Definitivamente accettato(art. 173 del regolamento) Ultimazione delle lavorazioni Direttore dei lavori redige Conto Finale dei lavori riportante: Lavorazioni avvenute dall’inizio dell’appalto Somministrazioni effettuate dall’inizio dell’appalto Nuovi prezzi (riportando gli estremi dell’approvazione) Allega relazione sul conto finale riportante tutte le vicende oggetto del lavoro allegando tutti i verbali, documenti e altro Responsabile del procedimento invita l’appaltatore a firmare il conto finale entro 30 giorni Appaltatore può solo confermare le riserve già iscritte sugli atti contabili eventualmente aggiornando l’importo e senza poterne aggiungere altre. Sono escluse le riserve per le quali è già intervenuto l’accordo bonario Appaltatore firma il conto finale entro i termini Appaltatore non firma entro i termini non conferma le riserve Conto finale Definitivamente accettato Responsabile del procedimento redige una relazione finale riservata esprimendo un parere motivato sulle eventuali domande dell’appaltatore escluse da eventuali accordi bonari Provincia emette mandato di pagamento Entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o dal certificato di regolare esecuzione Dott. Ing. Catello MASULLO CONTO FINALE
Opera di importo > € 25.000.000 o art. 2 c. 1 lett. i)Collaudo Opera di importo < € Opera di importo > € o art. 2 c. 1 lett. i) Collaudo sulla base della certificazione di qualità materiali o componenti impiegati con incidenza non inferiore al 5% Conferimento incarico di collaudo entro 30 gg dalla consegna nei casi di collaudo in corso d’opera Organo di collaudo composto da uno a tre membri Al collaudatore viene affidato anche il collaudo statico Personale interno alla Stazione Appaltante sulla base di criteri preventivamente fissati Verifica delle eventuali incompatibilità Soggetti esterni in caso di carenza di organico ultimazione lavori Consegna lavori Collaudo in corso d’opera per i casi previsti dalla normativa: Quando il DL è: dipendente di altre amministrazioni il progettista altri soggetti incaricati (art. 27 c. 2 lett. a) b) c) lg 109) In caso di opere di particolare complessità In caso di lavori in concessione altri Dall’ultimazione lavori il RUP pubblica l’avviso ai creditori Dall’ultimazione lavori il RUP pubblica per 60 gg l’avviso ai creditori Il Sindaco invia il risultato della pubblicazione Il RUP trasmette al collaudatore Copia conforme progetto Programma adottato in riferimento al prezzo chiuso Programma esecuzione lavori redatto dall’impresa Copia contratto, atti sottomissione, ecc Verbale di consegna, sospensione ripresa, ecc. Rapporti periodici direttore lavori Verbali di prova sui materiali e certificazioni di qualità Il RUP invita l’impresa a soddisfare i crediti e rimette i documenti al collaudatore Il RUP trasmette al collaudatore Conto finale Relazione sul conto finale Copia conforme progetto approvato Originale documenti contabili Il collaudatore esaminati i documenti fissa il giorno della visita di collaudo e informa il RUP scheda Il RUP avvisa: Appaltatore, direttore dei lavori, personale di sorveglianza e contabilità eventuali incaricati all’assistenza giornaliera Dott. Ing. Catello MASULLO COLLAUDO
PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA(art. 200 del regolamento) Necessità della Stazione Appaltante di utilizzare l’opera prima del collaudo provvisorio Condizioni necessarie: eventualità prevista nel contratto; Collaudo statico eseguito con esito positivo; Richiesto certificato di agibilità o abitabilità; Allacciamenti eseguiti; Eseguite prove previste dal CSA Redatto stato di consistenza dettagliato Organo di collaudo (su richiesta della Stazione Appaltante ): Verifica l’esistenza delle condizioni necessarie; Verifica che l’utilizzo dell’opera possa avvenire in sicurezza, senza inconvenienti per la Stazione Appaltante e senza ledere il patti contrattuali; Organo di collaudo: Redige verbale sottoscritto dal Direttore dei lavori e dal Responsabile del procedimento, riportante le constatazioni e le sue conclusioni L’appaltatore resta responsabile delle opere eseguite Dott. Ing. Catello MASULLO PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA
Dott. Ing. Catello MASULLO e-mail: c.masullo@hydroarchsrl.comVisita di collaudo Il collaudatore esegue visita di collaudo ed esegue accertamenti, saggi, riscontri successivamente a: Collaudo finale Verifica della documentazione a opera ultimata Collaudo in corso d’opera Inizio lavorazioni non ispezionabili successivamente Interruzione dei lavori o andamento anomalo Stazione Appaltante può richiedere pareri su: Varianti Proroghe; Situazioni particolari Nei casi di impossibilità a procedere con le operazioni di collaudo L’ Organo di collaudo trasmette ad appaltatore e RUP relazione sulle cause e provvedimenti da assumere per la ripresa e completamento regolare delle operazioni di collaudo Per ritardi imputabili all’organo di collaudo il RUP assegna 30 gg per il completamento delle operazioni Le operazioni di collaudo vengono concluse Le operazioni di collaudo non vengono concluse nemmeno entro i 30 giorni di proroga concessi dal RUP L’organo di collaudo redige processo verbale di visita firmato dall’appaltatore, dal direttore dei lavori e da chiunque intervenuto Il RUP propone alla Stazione Appaltante la revoca dell’incarico e il risarcimento di eventuali danni L’organo di collaudo redige: Relazione di raffronto di quanto emerso nella visita e il progetto e eventuali varianti approvate, con considerazioni sulle modalità di operare della ditta Relazione riservata sulle domande dell’impresa ed eventuali penali Riscontro della collaudabilità dell’opera Discordanza fra contabilità ed esecuzione Difetti e mancanze nell’esecuzione Eccedenza su quanto è stato approvato scheda Dott. Ing. Catello MASULLO VISITA COLLAUDO
DISCORDANZA FRA CONTABILITA’ ED ESECUZIONEDiscordanza fra contabilità ed esecuzione (art. 196 del regolamento) Discordanza fra contabilità e lo stato di fatto lievi discordanze gravi discordanze Approfondimento delle verifiche Sospensione delle operazioni di collaudo e trasmissione al Responsabile del Procedimento delle proposte del collaudatore rettifica del conto finale Il Responsabile del procedimento formula una relazione e la trasmette unitamente alle proposte dell’organo di collaudo alla Stazione Appaltante Dott. Ing. Catello MASULLO DISCORDANZA FRA CONTABILITA’ ED ESECUZIONE
DIFETTI E MANCANZE NELL’ESECUZIONE(art. 197 del regolamento) Riscontro di difetti e mancanze opera assolutamente inaccettabile Opera con difetti di modesta entità Opera con difetti che non la pregiudicano Organo di collaudo non emette il certificato Organo di collaudo prescrive le lavorazioni e i tempi per la loro esecuzione L’organo di collaudo determina la somma da detrarre dal credito dell’appaltatore L’organo di collaudo trasmette al RUP per informare La Stazione Appaltante : processo verbale; Relazione di raffronto di quanto emerso nella visita e il progetto e eventuali varianti approvate, con considerazioni sulle modalità di operare della ditta; Relazione riservata sulle domande dell’impresa ed eventuali penali L’Appaltatore esegue nei termini prescritti le opere indicate Dichiarazione del Direttore dei Lavori confermata dal Responsabile del procedimento di regolare ultimazione delle lavorazioni prescritte Verifica diretta dell’organo di collaudo Dott. Ing. Catello MASULLO DIFETTI E MANCANZE NELL’ESECUZIONE
ECCEDENZA SU QUANTO APPROVATOEccedenza su quanto autorizzato (art. 198 del regolamento) Riscontro di lavorazioni meritevoli di collaudo ma non preventivamente autorizzate Organo di collaudo sospende l’emissione del certificato di collaudo e trasmette le proprie proposte al responsabile del procedimento Responsabile del procedimento trasmette proprio parere unitamente alle proposte dell’organo di collaudo alla Stazione Appaltante Il Direttore dei Lavori resta responsabile delle opere che ha lasciato eseguire o ha direttamente ordinato Dott. Ing. Catello MASULLO ECCEDENZA SU QUANTO APPROVATO
EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO(art. 199 del regolamento) Ultimazione delle operazioni di collaudo Opera collaudabile Il certificato di collaudo provvisorio prevede: Dati tecnici e amministrativi; Verbali di visita e verifiche effettuate; Certificazione; Indica le modificazioni, aggiunte, deduzioni al conto finale; Somme a carico dell’appaltatore per danni; Dichiarazione di collaudabilità dell’opera Collaudatore emette il certificato di collaudo provvisorio non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori Collaudo trasmesso all’appaltatore per la firma Restituisce il certificato di collaudo entro venti giorni Appone domande Non appone domande Collaudatore trasmette al RUP i documenti e le considerazioni sulle domande dell’appaltatore riportate sul certificato di collaudo La Stazione Appaltante delibera entro 60 gg. sull’ammissibilità del certificato di collaudo Opera non collaudabile Collaudo non ammissibile Collaudo ammissibile Svincolo cauzione prestata Organo di collaudo non emette il certificato di collaudo Pagamento rata di saldo previa garanzia fidejussoria entro 90 gg. da emissione del certificato o dalla presentazione della fidejussione Facoltà della Stazione Appaltante di procedere ad altro collaudo L’organo di collaudo trasmette al RUP per informare la Stazione Appaltante : processo verbale; Relazione di raffronto di quanto emerso nella visita e il progetto e eventuali varianti approvate, con considerazioni sulle modalità di operare della ditta; Relazione riservata sulle domande dell’impresa ed eventuali penali Il collaudo definitivo si intende automaticamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non intervenga entro due mesi Periodo di garanzia per difformità e vizi dell’opera Il collaudo provvisorio assume carattere definitivo dopo due anni dall’emissione ovvero se l’emissione è avvenuta in ritardo dalla data in cui sarebbe dovuto essere stato emesso Dott. Ing. Catello MASULLO EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE(art. 208 del regolamento – art. 141 Codice Appalti) Opere < di € Opere > a € < ECU Certificato di collaudo OBBLIGO di sostituire con certificato di regolare esecuzione Certificato di collaudo FACOLTA’ di sostituire con certificato di regolare esecuzione La Stazione Appaltante delibera sull’ammissibilità del certificato di regolare esecuzione CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE emesso dal direttore dei lavori e confermato dal responsabile del procedimento emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione Pagamento rata di saldo entro novanta giorni dall’emissione del certificato di regolare esecuzione scheda Dott. Ing. Catello MASULLO CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Scaricare ppt "DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO"
Presentazioni simili COLLEGIO DEGLI INGEGNERI E ARCHITETTI DI MILANO in collaborazione con Agorà LA DIREZIONE DEI LAVORI MILANO, LUNEDI’ 30 GENNAIO 2006 INCONTRO SUL TEMA:
LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI E LE MODIFICAZIONI CONTRATTUALI Giovedì 10 marzo 2011 ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA Avv. Federico. Sul progetto