Source: https://bauleiterschulung.de/seminare/vobb-vertiefungsseminare/gestoerte-bauablaeufe-verzug-behinderungen-und-dokumentation-berlin/
Timestamp: 2020-01-26 13:06:13
Document Index: 109097861

Matched Legal Cases: ['§ 5', '§ 11', '§ 6', '§ 8', '§ 5', '§ 6', '§ 6', '§ 2', '§ 6', '§ 642', '§ 6', '§ 6', '§ 6', '§ 6']

Gestörte Bauabläufe: Verzug, Behinderungen und Dokumentation (Berlin) - VOB/B-Vertiefungsseminare - Seminare - bauleiterschulung.de
Gestörte Bauabläufe: Verzug,
Behinderungen und Dokumentation (Berlin)
Oft werden an Baustellen Verluste erwirtschaftet, weil die vertraglich vereinbarte Bauzeit überschritten wird. Das veranlasst Auftraggeber, Ansprüche wegen Verzug mit der Leistung geltend zu machen. Der Auftragnehmer behauptet dagegen, es sei ihm aufgrund von Behinderungen gar nicht möglich gewesen, die Fristen einzuhalten. Da die Begriffe Verzug und Behinderung im Baualltag häufig undifferenziert gebraucht werden, behandeln wir zunächst die rechtlichen Grundlagen: Welche Ursachen haben Bauzeitüberschreitungen, was sind die Voraussetzungen für den Verzug des AN und welche Folgen haben Behinderungen bzw. Unterbrechungen der Leistung?
Neben den jeweiligen Ansprüchen der Parteien beschäftigen wir uns intensiv mit der Frage, welche Dokumentationspflichten für Auftragnehmer bestehen, um Mehrkosten wegen Behinderungen durchzusetzen bzw. Verzugsansprüche abzuwehren. Dabei gehen wir insbesondere auf die Problematik von “schleichenden” Behinderungen ein und erläutern, weshalb Behinderungsanzeigen nicht ausreichen, um deren zeitliche und wirtschaftliche Folgen zu dokumentieren. Wir beleuchten auch, wie sich der AG gegen unbegründete Behinderungsanzeigen sowie Behinderungsansprüche wehren kann.
Das Ziel des Seminars ist es, den Teilnehmern fundierte Kenntnisse über Bauablaufstörungen zu vermitteln und die Dokumentationspflichten der Vertragsparteien herauszuarbeiten.
Verzug und Behinderung/Rechtliche Grundlagen/Typische Fallkonstellationen
Störungen im Bauablauf: Ursachen für Fristüberschreitungen
Ausführungs- und verbindliche Vertrags(-zwischen)fristen (§ 5 VOB/B); Fristen des Bauzeitenplans
Rechtliche Voraussetzungen des Verzuges mit der Leistung
Hauptursacher für Behinderungen und deren prinzipielle Rechtsfolgen
Beweislast bei Verzug und Behinderung
Ansprüche des AG bei Verzug des AN mit der Leistung
Geltendmachung der Vertragsstrafe (§ 11 VOB/B)
Schadensersatz bei Aufrechterhaltung des Vertrages (§ 6 Abs. 6 VOB/B)
Kündigung aus wichtigem Grund (§ 8 Abs. 3 i. V. m. § 5 Abs. 4 VOB/B)
Ansprüche des AN bei Behinderungen und Unterbrechungen
Bauzeitverlängerung (§ 6 Abs. 2 Nr. 1 a VOB/B)
Berechnung der Ausführungsfristverlängerung bei “schleichenden” Behinderungen und Unterbrechungen (§ 6 Abs. 4 VOB/B)
“Mehrkostenansprüche” des AN / Kostenkomplexe / Anspruchsgrundlagen (§ 2 Abs. 5 und § 6 Abs. 6 VOB/B sowie § 642 BGB)
Ansprüche bei höherer Gewalt
Bauzeit (§ 6 Abs. 2 Nr. 1c VOB/B)
Wirtschaftliche Folgen: Wer trägt das finanzielle Risiko?
Normale und ungewöhnliche Witterung (§ 6 Abs. 2 Nr. 2 VOB/B)
Kündigungsmöglicheit bei längerer Unterbrechung (§ 6 Abs. 7 VOB/B)
Die Dokumentation des gestörten Bauablaufes
Inhaltliche und formelle Voraussetzungen der Behinderungsanzeige (§ 6 Abs. 1 VOB/B)/Offenkundigkeit einer Behinderung
Aussagekräftige Bautagesberichte
Zeitnahe Aufmaße
Beschleunigungspflicht nach Wegfall einer Behinderung?
Die Rechtslage nach herrschender Meinung
Die Kooperationspflicht des AN nach Treu und Glauben
Voraussetzungen einer Beschleunigung
Exemplarische Berechnung von Mehrkosten anhand eines Beispiels
Vermögenslage bei ungestörtem Bauablauf
Vergleich zur Vermögenslage beim verzögerten Bauablaufs
Problematik von “schleichenden” Behinderungen
Geschäftsführer, Projekt- und Bauleiter, bauüberwachende Architekten und Ingenieure, kaufmännische Mitarbeiter