Source: http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Gericht=BGH&Datum=08.03.2001&Aktenzeichen=VII%20ZR%20470/99
Timestamp: 2013-05-19 08:50:00
Document Index: 73846552

Matched Legal Cases: ['BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH']

Rechtsprechung BGH, 08.03.2001 - VII ZR 470/99 Volltextver�ffentlichungen (9)
BGB �� 271, 285
Mit der Werkerstellung muss durch den (Werk-)Unternehmer unverz�glich begonnen werden
Vertraglich geschuldeter Beginn der Ausf�hrung eines Bauwerks
Bauvertrag - Bauzeit und Verzug
Mit der Herstellung eines Bauwerks ist alsbald nach Vertragsschluss zu beginnen - Besteller muss schuldhafte Verz�gerung des Unternehmers nicht darlegen
Z�giger Baubeginn
Bauvertrag ohne Terminvereinbarung: Wann muss Unternehmer beginnen? Wann fertigstellen? (IBR 2001, 251)
Pflicht des Unternehmers zum Baubeginn alsbald nach Vertragsschluss
NJW 2001, 2084 (Ls.)
NJW-RR 2001, 806
MDR 2001, 846
DNotZ 2001, 767
NZBau 2001, 389
WM 2001, 912
BB 2001, 958
DB 2001, 1720
BauR 2001, 946
IBR 2001, 251
ZfBR 2001, 322
Wird zitiert von ... (12) BGH, 24.07.2003 - VII ZR 79/02 Bauvertrag - Nachtr�gliche StundenlohnvereinbarungHaben die Parteien keine Fristen vereinbart, ist der Unternehmer im Zweifel verpflichtet, mit der Herstellung des geschuldeten Werkes alsbald nach Vertragsschlu� zu beginnen und sie in angemessener Zeit zu Ende zu f�hren (BGH, Urteil vom 8. M�rz 2001 - VII ZR 470/99, BauR 2001, 946 = ZfBR 2001, 322 = NZBau 2001, 389 = ZfIR 2001, 450 m. Anm. Schwenker).
BGH, 17.01.2002 - VII ZR 490/00 Bauvertrag - BauzeitDer Wortlaut des Vertrages, die f�r die Herstellung notwendige Zeit und die besonderen Umst�nde des Einzelfalls sind heranzuziehen (BGH, Urteil vom 8. M�rz 2001 - VII ZR 470/99, BauR 2001, 946 = ZfBR 2001, 322).
BGH, 21.10.2003 - X ZR 218/01 Werkvertrag - Wann ist die Werkleistung f�llig? (hier: Immobiliensanierung)Bei Anwendung dieser unmittelbar aus � 271 Abs. 1 BGB folgenden Grunds�tze ist allerdings zu ber�cksichtigen, da� nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Werkvertragsrecht der Unternehmer im Zweifel nach Vertragsschlu� mit der Herstellung alsbald zu beginnen und sie in angemessener Zeit z�gig zu Ende zu f�hren hat, wobei die f�r die Herstellung notwendige Zeit in Rechnung zu stellen ist (Urt. v. 08.03.2001 - VII ZR 470/99, MDR 2001, 846 m.w.N.).
BGH, 22.05.2003 - VII ZR 469/01 Bauvertrag - Terminablauf ohne Verschulden des U.: Verzug bedarf einer MahnungDiese Frist ergibt sich aus den Umst�nden, wenn, wie hier, eine Parteivereinbarung nicht mehr ma�gebend ist (� 271 Abs. 1 BGB; vgl. BGH, Urteil vom 8. M�rz 2001 - VII ZR 470/99, BauR 2001, 946 = ZfBR 2001, 322 = NZBau 2001, 389).
OLG K�ln, 29.07.2003 - 24 U 129/02 Architekten & Ingenieure - R�cktritt statt K�ndigung bei schleppender Planung?Fehlt es an einer vertraglichen Fristbestimmung, so hat der Auftragnehmer im Zweifel nach Vertragsschluss mit der Herstellung alsbald zu beginnen und sie in angemessener Zeit z�gig zu Ende zu f�hren (BGH BauR 2001, 946; OLG Frankfurt NJW-RR 1994, 1361;… Erman/Seiler � 636 Rn. 2;… Staudinger/Peters � 636 Rn. 5).Zwar trifft es zu, dass die F�lligkeit des Werks erst mit Ablauf der angemessenen Fertigstellungsfrist eintritt (BGH BauR 2001, 946).
BGH, 03.05.2006 - X ZR 84/03 Anforderungen an die Setzung einer Frist mit AblehnungsandrohungDabei wird es auch zu beachten haben, dass eine Mahnung zugleich mit der Nachfristsetzung erfolgen kann (u.a. BGH, Urt. v. 8.3.2001 - VII ZR 470/99, NJW-RR 2001, 806 m.w.N.).
OLG Oldenburg, 29.08.2001 - 2 U 122/01 Architektenvertrag: Anforderungen an die Pr�fbarkeit einer …Damit hat sie ihre Pflicht zur z�gigen Bearbeitung des ihr erteilten Auftrags (vgl. dazu z. B. BGH ZfBR 2001, 322) verletzt, so da� der Kl�gerin ein Festhalten am Vertrag unter Ber�cksichtigung aller Umst�nde nicht mehr zumutbar war.
OLG D�sseldorf, 24.09.2009 - 23 U 9/09 Bauvertrag - Freie K�ndigung: Anspruch auf Verg�tung, nicht auf Schadensersatz!Diese Frist ergibt sich aus den Umst�nden, wenn, wie hier, eine Parteivereinbarung nicht mehr ma�gebend ist (…BGH, Urt. v. 22.5.2003,VII ZR 469/01, BauR 2003, 1215; BGH, Urt. v. 8.3.2001, VII ZR 470/99, BauR 2001, 946).
OLG Hamm, 11.11.2009 - 12 U 49/09 Bauvertrag - Abhilfeverlangen des Auftraggebers bei fehlender Fristvereinbarung!� 5 Nr. 3 VOB/B tr�gt n�mlich dem aus den �� 271, 242 BGB folgenden allgemeinen Grundsatz Rechnung, dass der Auftragnehmer ohne weiteres die Leistung nach Beginn mit dem jeweils gebotenen vollen Einsatz unverz�glich durchzuf�hren und zu beenden hat, (BGH NJW-RR 2001, 806), weshalb es im Ergebnis f�r die Geltung des � 5 Nr. 3 VOB/B ohne Belang ist, ob eine Vertragsfrist i. S. d � 5 Nr. 1 VOB/B vereinbart worden ist oder nicht (…Jansen-Preusser, a. a. O., Rz. 4).
OLG Koblenz, 25.03.2003 - 3 U 874/02 Bauvertrag - Kooperationspflicht bei einvernehmlichen PlanabweichungenMa�gebend sind vertraglich vereinbarte Termine oder Fristen, ansonsten die nach den Umst�nden angemessene Frist (� 271 BGB); im Zweifel hat der Unternehmer mit der Herstellung alsbald zu beginnen und sie in angemessener Frist zu Ende zu f�hren (BGH NJW-RR 2001, 806).
OLG Celle, 06.01.2011 - 16 U 37/10 Architekten & Ingenieure - Zeitliche Verz�gerungen der Planung
OLG Hamburg, 29.10.2009 - 6 U 253/08 Bauvertrag - Keine Vertragsfristen vereinbart: Wann tritt Verzug ein?