Source: http://docplayer.fi/469200-Lielahti-kokemaki-allianssihanke-arvoa-rahalle-raportti.html
Timestamp: 2017-08-17 21:40:18+00:00
Document Index: 6854524

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Lielahti Kokemäki-allianssihanke ARVOA RAHALLE RAPORTTI - PDF
Download "Lielahti Kokemäki-allianssihanke ARVOA RAHALLE RAPORTTI"
1 2015 Lielahti Kokemäki-allianssihanke ARVOA RAHALLE RAPORTTI
3 Lielahti Kokemäki-allianssihanke Arvoa rahalle raportti Liikennevirasto Helsinki 2015
4 Kannen kuva: Henri Siljander, Sweco PM Oy Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISBN Liikennevirasto PL HELSINKI Puhelin
5 3 Esipuhe Arvoa rahalle -käsite määritellään saavutettujen hyötyjen tasapainona hintaan ja riskeihin, joilla hyödyt on saavutettu. Allianssihankkeissa arvoa rahalle -raportointi on tarpeellista, jotta pystytään kuvaamaan allianssin tuottamaa arvoa hankkeeseen sijoitettuihin panoksiin suhteutettuna. Allianssihankkeissa palveluntuottajan valinta ei perustu ainoastaan tarjoushintaan, vaan valintaperusteina käytetään hintakomponentin ohella myös laadullisia valintakriteerejä. Tästä syystä hankkeen täytyy mitata ja osoittaa kustannustehokkuutensa sekä muu hankkeen aikana tuotettu hyöty raportoimalla hankkeelle asetettujen tavoitteiden toteutumista. Tässä raportissa kuvataan Lielahti Kokemäki-allianssihankkeen tuottamaa arvoa rahalle. Hanke oli Euroopan ensimmäinen allianssihanke ja tämä raportti on Liikenneviraston ensimmäisen valmistuneen allianssihankkeen arvoa rahalle -raportti. Raportissa kuvataan, millaiset tavoitteet hankkeelle asetettiin ja miten niitä mitattiin, millaisia päätöksiä ja ratkaisuja hankkeen eri vaiheissa tehtiin sekä miten tavoitteet toteutuivat. Raportin sisältö on tuotettu Lielahti Kokemäki-allianssihankkeen toimesta ja raportin laatimisesta on vastannut Jussi Takamaa VR Track Oy:stä. Raportin ohjaukseen ovat osallistuneet allianssin johtoryhmän jäsenet: Magnus Nygård Pekka Petäjäniemi Jouni Kekäle Harri Yli-Villamo Liikennevirasto Liikennevirasto VR Track Oy VR Track Oy Ohjaukseen ovat osallistuneet myös allianssin projektiryhmä sekä muut hankkeen asiantuntijat. Tampereella kesäkuussa 2015 Lielahti Kokemäki-allianssihanke
6 4 Sisällysluettelo TERMIT JA LYHENTEET YHTEENVETO JOHDANTO Arvoa rahalle Allianssimalli LIELAHTI-KOKEMÄKI HANKKEENA Taustaa Suunnittelutilanne Hankkeen tekniset tavoitteet Projektin alkuperäinen laajuus Projektin haasteet HANKINTAVAIHE Hankintamallin valinta Hankintaprosessi sekä valintakriteerit ja arviointiperusteet Allianssin osapuolten valinnan perusteet Laatuarviointi Hintatarjous Hankintapäätös ja yhteenveto hankintaprosessista TILAAJAN AVAINTULOSTAVOITTEET JA ALLIANSSIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ Alkuperäiset avaintulostavoitteet Kannustinjärjestelmä KEHITYSVAIHE Hankkeen sisällön optimointi kehitysvaiheessa Tavoitekustannus Tavoitekustannukseen vaikuttaneet tekijät Riskivaraukset tavoitekustannuksessa Avaintulosalueet ja niiden mittarit Kehitysvaiheen yhteenveto TOTEUTUSVAIHE Toteutusvaiheessa tehdyt muutokset hankkeen sisältöön Tilausmuutos Tilausmuutos Tilausmuutos Tilausmuutos Tavoitekustannuksen muutokset Muutokset aikatauluissa Tulokset avaintulosalueilla Käytettävyys ja häiriöttömyys Aikataulu Liikenne- ja työturvallisuus Muu lisäarvo Toteutusvaiheen yhteenveto... 51
7 5 8 RISKIENHALLINTA Riskienhallintamenettelyt Tunnistetut riskit Realisoituneet riskit ALLIANSSIN JOHTAMINEN JA TOIMINTATAVAT Osapuolten roolit Johtaminen ja päätöksenteko Toimintatavat Oppiminen KAUPALLISEN MALLIN TOTEUTUMINEN Tavoitekustannuksen toteutuminen Kustannusarvion toteutuminen ja työn tehokkuus Tavoitekustannukseen vaikuttaneet muut tekijät Tilaajan budjetin toteutuminen LOPPUYHTEENVETO Kuvaluettelo Kuva 1 Lielahti Kokemäki-allianssihankkeen vaiheet Kuva 2 Lielahti Kokemäki rataosa liikennepaikkoineen Kuva 3 Allianssin hankintaprosessin kuvaus Kuva 4 Kannustinjärjestelmä Kuva 5 Tavoitekustannuksen asettamisen päävaiheet Kuva 6 Tavoitekustannuksen asettamisen prosessi (KPMG) Kuva 7 Tavoitekustannuksen jakautuminen allianssin osapuolten kesken (t ) Kuva 8 Monte Carlo -analyysi Kuva 9 Lopullisen tavoitekustannuksen jakautuminen kehitys- ja toteutusvaiheittain allianssin osapuolten välillä Kuva 10 Kokonaiskustannuksen muutokset toteutusvaiheen aikana Kuva 11 Taloudellista tehokkuutta kuvaava dokumentaatio Kuva 12 Ennuste kustannustoteuman lopputilanteesta takuuajan jälkeen Kuva 13 Tavoitekustannuksen toteutuminen tekniikkalajeittain Taulukkoluettelo Taulukko 1 Rataosan tärkeimmät suureet lähtötilanteessa Taulukko 2 Peruskorjauksen sisältö (tarvemuistion mukaisesti) Taulukko 3 Kehittämistoimenpiteiden alkuperäinen sisältöehdotus (tarvemuistion mukaisesti) Taulukko 4 Valinnan perusteena olleet arviointikohteet Taulukko 5 Tilaajan alkuperäiset avaintulostavoitteet Taulukko 6 Suoritustason mittauksen skaalat Taulukko 7 Kehitysvaiheessa tavoitekustannukseen vaikuttaneet tekijät Taulukko 8 Muu lisäarvo Taulukko 9 Hankkeen riskivaraukset Taulukko 10 Avaintulosalueiden suoritustasomittarit Taulukko 11 Tavoitekustannuksen muutokset
8 6 Taulukko 12 Tehdyt toimenpiteet korkean käytettävyys- ja häiriöttömyystason saavuttamiseksi Taulukko 13 Tehdyt toimenpiteet aikataulutavoitteen saavuttamiseksi Taulukko 14 Tehdyt toimenpiteet junaturvallisuuspoikkeamien estämiseksi Taulukko 15 Tehdyt toimenpiteet korkean liikenneturvallisuustason saavuttamiseksi Taulukko 16 Tehdyt toimenpiteet korkean työturvallisuustason saavuttamiseksi Taulukko 17 Allianssiosapuolten välisellä yhteistyöllä saavutettuja etuja Taulukko 18 Sidosryhmäyhteistyöllä saavutettuja hyötyjä allianssissa Taulukko 19 Oppimista ja osaamisen kehittymistä tukevat toimenpiteet Taulukko 20 Avaintulosalueiden suorituskykymittareiden tulokset Taulukko 21 Päätyövaiheiden suoritteet Taulukko 22 Tavoitekustannuksen toteumaan vaikuttaneita tekijöitä Termit ja lyhenteet Termi / lyhenne AJR APR ATA ATA-pisteet RATO REM TOC TURO Selite Allianssin johtoryhmä Allianssin projektiryhmä Avaintulosalueet: allianssin asettamat mitattavat tavoitealueet, joissa osapuolet haluavat erityisesti onnistua Avaintulosalueiden mittareiden tulokset pisteinä (asteikolla ) Ratatekniset ohjeet Rataerityiset materiaalit Tavoitekustannus (Target Outturn Cost) Radanpidon turvallisuusohjeet
9 7 1 Yhteenveto Liikenneviraston ja VR Track Oy:n muodostama allianssi toteutti Lielahti Kokemäki rataosan perusparannustyöt ja niiden suunnittelun vuosien välisenä aikana. Toteutusvaiheeseen kuuluva takuuaika päättyy vuonna Hanke toteutettiin allianssimallilla, jossa tilaaja ja palveluntuottaja toteuttivat hankkeen yhteisellä projektiorganisaatiolla jakaen sekä positiivisia että negatiivisia riskejä. Hanke oli Euroo- Allianssin vaiheet ja Liekin tilanne pan ensimmäinen julkinen allianssihanke. Raportin julkaisuhetki STRA- TEGIA ALLI- ANSSIN MUODOS- TAMINEN KEHITYS- VAIHE TOTEUTUSVAIHE RAKENNUSVAIHE TAKUUAIKA Kuva 1. Lielahti Kokemäki-allianssihankkeen vaiheet. Hanke päätettiin toteuttaa allianssimallilla, koska se oli tilaajan mukaan riittävän haastava mallin pilottikohteeksi. Hankkeessa oli riittävästi liikkumavaraa (riskejä ja mahdollisuuksia), jotta allianssimallin käyttö nähtiin perusteltuna. Hankkeen kokonaisläpimenoaika haluttiin lyhyeksi huomioiden kokonaisaikataulussa myös uudet lain vaatimat hallinnolliset menettelyt (kuten ratasuunnitelman tarve peruskorjaushankkeessa). Haasteena oli myös toteuttaa rakentamistyöt liikennöidyllä yksiraiteisella rataosalla pyrkien minimoimaan töiden aiheuttamat häiriöt junaliikenteelle. Muita haasteita olivat peruskorjausprojektin tehokkuuden parantaminen ja toiminnal-listen tavoitteiden (kuten 25 tn akselipainon nopeudennosto sekä tasoristeysturvalli-suuden parantaminen) saavuttaminen. Allianssimallissa nähtiin eniten potentiaalia vastata näihin haasteisiin perinteisiin toteutusmuotoihin verrattuna Hankkeen teknisinä tavoitteina oli pienentää kasvavia kunnossapitokustannuksia uusimalla ja korjaamalla rakenteita, vahvistaa rataa siten, että liikennöinti 25 tn akselipainolla nopeudella 80 km/h on mahdollista, parantaa henkilöliikenneasemien palvelutasoa matkustajien liikkumisen ja turvallisuuden kannalta, sekä parantaa liikenneturvallisuutta tasoristeysten korjauksilla. Peruskorjaustöiden lisäksi tavoitteena oli toteuttaa rataosalla mahdollisuuksien mukaan kehittämistoimenpiteitä, joilla raskaan akselipainon liikenteen nopeutta voidaan kasvattaa 100 km:iin/h, ja joilla kehitetään henkilöliikenneasemien liityntäpysäköintiä, vähennetään tasoristeysten määrää sekä parannetaan junien liikennöintivarmuutta. Teknisten tavoitteiden lisäksi hankkeelle asetettiin toiminnalliset tavoitteet, eli avaintulosalueet, jotka ovat hankkeen toimintaa mittaavia tavoitteita. Avaintulosalueiksi asetettiin rataosan käytettävyys ja häiriöttömyys, hankkeen aikataulun pitävyys sekä liikenne- ja työturvallisuus.
10 8 Allianssi suoriutui asetetuista avaintulosalueiden tavoitteista hyvin. Junaliikenteen täsmällisyydessä vastaavia täsmällisyyslukuja ei ole muissa vertailuhankkeissa saavutettu aikaisemmin. Hankkeen aikataulutavoitteessa pysyttiin, ja hanke valmistui alkuperäisestä aikataulusta etuajassa. Turvallisuustavoitteissa päästiin niin ikään hyviin tuloksiin. Teknisten ja toiminnallisten tavoitteiden lisäksi hankkeelle asetettiin kehitysvaiheessa taloudellinen tavoite, eli tavoitekustannus (85,6 M ), jota tarkennettiin hankkeen sisällön laajuuden muutosten yhteydessä. Hankkeen laajuuden muutosten jälkeen tavoitekustannus oli 89,9 M. Koska allianssin tavoitekustannus asetettiin toteutusvaiheelle, määräytyy lopullinen tavoitekustannustoteuma vasta takuuajan jälkeen. Rakennusvaiheen päättyessä ennuste tavoitekustannuksen toteutumasta on 80,1 M joka sisältää myös takuuajan kustannusennusteen. Tavoitekustannus pystyttiin alittamaan hankkeen töiden tehokkaalla toteutuksella. Alitukseen vaikutti myös riskienhallinnan onnistuminen, suunnittelun avulla tehty hankkeen sisällön optimointi, materiaalimenekin minimointi (mm. sepelin menekin vähentyminen työmenetelmien ansiosta), työvaiheistuksen onnistunut suunnittelu junaliikennöinnin kanssa ja hankkeen aikataulun joustavuus kokonaisaikataulun puitteissa. Allianssin toimintatapaan kuuluu muutosten tehokas hallinta, jossa keskitytään ongelmien nopeaan ratkaisuun, eikä ongelmien aiheuttajan selvittelyyn. Tällä toimintatavalla vältyttiin viivästyksiltä ja lisäkustannuksilta, joita normaaleissa toteutusmuodoissa olisi mahdollisesti syntynyt. Allianssin aikana kehitettiin uusia toimintatapoja, ja ideoitiin mm. yksittäisissä työkohteissa uusia ja innovatiivisia suunnitteluratkaisuja, joiden avulla pystyttiin toteuttamaan työt tehokkaammin. Allianssin toiminta mahdollisti suunnitteluprosessin luomisen, jolla mahdollistettiin koko hankkeen nopea läpimenoaika huomioiden lainmukaisten ratasuunnitelmien laatimisen muiden töiden ohella. Ratasuunnitelman laajuus huomioon ottaen valitusten määrä on ollut vähäistä, ja kaikki ratasuunnitelman mukaiset kohteet on voitu toteuttaa ratasuunnitelman mukaiseksi. Allianssin toimintatapaan kuuluu lean-periaatteiden hyödyntäminen. Tässä hankkeessa lean-työkaluja hyödynnettiin monella tasolla, mikä näkyi hankkeella mm. jatkuvan parantamisen ja oppimisen myötä toteutuneena tuottavuuden parantumisena. Rataosan peruskorjaustöiden lisäksi tehtävät parantamistoimenpiteet pystyttiin priorisoimaan kehitysvaiheessa, jolloin luotiin valmis prosessi toimenpiteiden nopealle toteuttamiselle. Priorisoituja toimenpiteitä voitiin toteuttaa tehokkaasti, kun saavutetuilla kustannussäästöillä hankkeen sisältöä voitiin kasvattaa tilausmuutoksilla toteutusvaiheessa. Kokonaisuudessaan hanke onnistui teknisissä, toiminnallisissa ja taloudellisissa tavoitteissa erinomaisesti. Teknisesti hanke on ylittänyt tilaajan asettamat tavoitteet. Avaintulosalueilla saavutettiin hyviä tuloksia, ja hankkeen ATA-pisteluku oli 79 (asteikolla ). Hankkeen aikataulua pystyttiin allianssimuotoisella toteutuksella tiivistämään peräti kahdella vuodella verrattuna alkuperäiseen aikatauluarvioon, joka oli laadittu perinteiselle toteutusmuodolle. Kustannusten suhteen tavoitteissa on onnistuttu hyvin. Tilaajan asettama budjetti alitettiin hankkeen laajuuden kasvattamisesta huolimatta, ja allianssin tavoitekustannus tullaan ennusteen mukaisesti alittamaan noin 9,8 M :lla.
11 9 2 Johdanto Tässä raportissa kuvataan Lielahti Kokemäki-allianssihankkeen vaiheet tilaajan hankintastrategiasta hankkeen rakentamisvaiheen valmistumiseen arvoa rahalle -näkökulmasta. Raportissa käsitellään hankkeen kannalta merkittävät ratkaisut ja päätökset, ja arvioidaan miten ne tuottivat arvoa rahalle. Lisäksi kuvataan hankkeen tekemät toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Raportin laadinnasta vastaa Lielahti-Kokemäki-allianssihanke, ja raportin on hyväksynyt allianssin johtoryhmä kokouksessaan Raportin alkuosassa käsitellään hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet sellaisina kuin ne olivat ennen allianssin perustamista. Hankintavaiheen kuvauksessa käsitellään tarkemmin toteutusmuodon valintaa sekä itse hankintaprosessin etenemistä ja palveluntuottajan valintaa. Allianssin toimintaa kuvataan kehitys- ja toteutusvaiheiden ajalta keskittyen vaiheiden aikana tehtyihin sisältömuutoksiin sekä muihin oleellisiin toimenpiteisiin, jotka vaikuttivat tavoitteiden toteutumiseen. Raportissa kuvataan myös tavoitekustannuksen asettamisen prosessi, tavoitekustannuksen muutokset sekä tavoitekustannuksen ja allianssin kaupallisen mallin toteutuminen. 2.1 Arvoa rahalle Arvoa rahalle on hyötyjen (laatu, lopputuotevaatimukset, sosiaaliset ja ympäristölliset vaatimukset) tasapaino verrattuna hintaan ja riskeihin, joilla hyödyt saavutetaan. 1 Allianssissa arvoa rahalle -arvioinnilla ilmaistaan mittaustulos, jossa tavoitellut hyödyt suhteutetaan niihin kustannuksiin, joilla hyödyt saavutettiin. Arvoa rahalle -periaate liittyy oleellisesti allianssimenettelyyn, koska allianssin palveluntuottajaosapuoli valitaan pääosin laadullisin kriteerein, eikä perinteisten urakkamuotojen tapaan alimpaan tarjoushintaan perustuen. Arvoa rahalle maksimoidaan silloin, kun hanke tuottaa kustannusten ja lopputuotteen laadun kannalta optimoidun kokonaisuuden, joka täyttää loppukäyttäjän vaatimukset. Arvoa rahalle -raportti laaditaan allianssihankkeen aikana, ja raportin tarkoituksena on kuvata hankkeelle asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen. Raportissa kuvataan miten tavoitteiden toteutumista mitattiin, ja miten mittareiden tulokset kehittyivät. Arvoa rahalle -raportti toimii näyttönä allianssin toiminnasta ja onnistumisesta. 2.2 Allianssimalli Lielahti-Kokemäki-allianssihanke on Liikenneviraston ensimmäinen allianssimuotoinen hanke. Samalla hanke on myös Euroopan ensimmäinen julkisen hankintayksikön tilaama allianssi. Allianssimalli on rakennushankkeen toteutusmuoto, jossa tilaaja, suunnittelija ja urakoitsija muodostavat yhteisen projektiorganisaation, joka toteuttaa hanketta yhteisillä tavoitteilla ja avoimuuden periaatetta noudattaen ja jossa osapuolet jakavat sekä negatiivisia että positiivisia riskejä yhteisesti. Suomessa Liikennevirasto on 1 (Department of Treasury and Finance, Victoria (DTF) 2006, Good Practice Guidelines: Developing a State Purchase Contract Business Case.
12 10 asettanut allianssimallille tavoitteiksi rakennusalan tuottavuuden parantumisen, rakentamisen toimintakulttuurin muuttamisen avoimempaan ja luottamukseen perustuvaan toimintatapaan, innovatiivisuuden ja osaamisen kehittymisen sekä hankkeen tuottamisen nopeammin, laadukkaammin ja edullisemmin. Allianssimallissa pyritään hankkeen toteuttamiseen siten, että saadaan perinteisiin hankintamuotoihin verrattuna enemmän arvoa yhteiskunnan hankkeeseen panostamalle rahalle. Arvon tuottaminen perustuu hankkeen osapuolten tiiviiseen yhteistyöhön, innovointiin ja hukan vähentämiseen prosessista. Allianssi jakautuu kolmeen päävaiheeseen: hankintavaihe, kehitysvaihe ja toteutusvaihe. Hankintavaiheessa tilaaja valitsee allianssikumppanin, jonka kanssa suunnittelu- ja rakentamistyöt toteutetaan. Kehitysvaiheessa allianssiosapuolet määrittävät yhteisesti hankkeen toimenpiteet sekä tavoitekustannuksen. Toteutusvaihe sisältää rakentamisvaiheen ja takuuajan.
13 11 3 Lielahti Kokemäki hankkeena Hanke sijoittuu Lielahti Kokemäki rataosalle kilometrivälille Hankkeesta on laadittu tarvemuistio 2, jossa on kuvattu tarkemmin tärkeimmät lähtökohdat hankkeelle, ja rataosan lähtötilanne ennen hankkeen aloittamista. 3.1 Taustaa Lielahti Kokemäki rataosa (kuva 2) on osa vuonna 1895 liikenteelle avattua Tampere Pori-rataa. Rataosan pituus on 91 km. Rata on yksiraiteinen, sähköistetty, kaukoohjattu, suojastettu ja kulunvalvonnan (JKV) piirissä. Matkustajajunien suurin sallittu nopeus on 140 km/h ja tavarajunien 120 km/h ( 20 tn) tai 100 km/h ( 22,5 tn). Rataosa kuului lähtötilanteessa raskaan akselipainon (25 tn) liikenteen tavoiterataverkkoon. Kuva 2. Lielahti Kokemäki rataosa liikennepaikkoineen Lielahti Kokemäki välillä on 11 liikennepaikkaa, joista henkilöjunien pysähdyspaikkoja on neljä. Rataosa on mm. tärkeä osa metsäteollisuuden kuljetusreittiä Keski- Suomen tehtailta Rauman satamaan. Lisäksi rataosalla kuljetetaan Harjavaltaan metalleja, kivennäisaineksia ja rikasteita. Rataosan tärkeimmät suureet on kuvattu taulukossa 1. 2 Liikennevirasto Tarvemuistio, rataosa: Lielahti Kokemäki km
14 12 Taulukko 1. SUURE Rataosan tärkeimmät suureet lähtötilanteessa MÄÄRÄ/YKSIKKÖ radan pituus 89,6 rd-km max. nopeus 140/60 km/h akselipaino 25 tn (nopeudella 60 km/h) tasoristeyksiä ja laituripolkuja (2 kpl) - varustettu varoituslaitteilla - ilman varoituslaitteita 31 kpl 10 kpl 21 kpl siltoja 101 kpl rumpuja 74 kpl liikennepaikkoja 11 kpl päällysrakenneluokka C1 kunnossapitotaso 2 ja 1 Rataosaa on oikaistu luvuilla ja osuus on kokonaisuudessaan valmistunut vuonna 1987, jonka jälkeen se on sähköistetty ja varustettu moderneilla turvalaitteilla. Päällysrakenne on vaihdettu pääosin 1980-luvulla Suunnittelutilanne Liikennevirasto oli päättänyt, ettei hankkeelle laadita yleissuunnitelmaa. Ratasuunnitelman laatimisesta oli tehty päätös ennen hankinnan aloittamista. Suunnitelmia peruskorjaustöille ei ollut laadittu, mutta suunnittelun lähtötietoja oli koottu vuoden 2010 aikana. Olemassa oleva lähtötietoaineisto annettiin allianssin tarjouspyynnön liitteenä. Tarjouspyynnön liitteenä annettiin myös suunnitteluperusteiden luonnos. Tarvittavat lisätietojen hankkiminen ja lisätutkimusten teettäminen oli jätetty allianssihankkeen tehtäväksi. Samoin rata- ja rakentamissuunnitelmien laatiminen kuuluivat allianssin tehtäviin. 3.2 Hankkeen tekniset tavoitteet Hankkeelle Liikenneviraston toimesta asetetut tavoitteet esitettiin tarjouspyynnön liitteenä olleessa tarvemuistiossa. Tarvemuistiossa esitetyt peruskorjaustöiden tekniset tavoitteet olivat: pienentää kasvavia kunnossapitokustannuksia uusimalla ja korjaamalla rakenteita (pölkyt, kiskot, rummut, sillat, sähköratarakenteet), vahvistaa rataa siten, että 25 tn akselipainolla liikennöinti nopeudella 80 km/h on mahdollista, lisätä junaliikenteen houkuttelevuutta parantamalla henkilöliikenneasemien palvelutasoa matkustajien liikkumisen sekä turvallisuuden osalta, parantaa liikenneturvallisuutta korjaamalla päällysrakenteen uusimisen yhteydessä rataosan tasoristeysten odotustasanteet RATOn mukaisiksi ja parantamalla näkemiä.
15 13 Perusparannustöiden lisäksi tavoitteena oli hankkeen kustannusarvion puitteissa toteuttaa rataosaan liittyviä kehitystoimenpiteitä: vahvistaa rataa siten, että 25 tn akselipainolla liikennöinti nopeudella 100 km/h on mahdollista, lisätä junaliikenteen houkuttelevuutta parantamalla henkilöliikenneasemien palvelutasoa autojen ja pyörien liityntäpysäköintimahdollisuuksien osalta, parantaa liikenneturvallisuutta poistamalla tasoristeyksiä tie- ja / tai eritasojärjestelyin, liikennöintivarmuuden ja siten kapasiteetin lisääminen helpottamalla tavarajunien liikkeellelähtöä Nokialta Siuron suuntaan, Siurosta Nokian suuntaan, Suoniemestä Karkun suuntaan ja Karkusta Suoniemen ja Heinoon suuntaan, Äetsästä Ahvenuksen suuntaan sekä Ahvenuksestä Äetsän suuntaan vaihdemuutoksin. 3.3 Projektin alkuperäinen laajuus Projektin alkuperäinen tekninen laajuus, jolle myös hankkeen alustava kustannusarvio oli laadittu, on kuvattu tarvemuistiossa. Alla olevissa taulukoissa 2 ja 3 on lueteltu peruskorjauksen, sekä mahdollisten parantamistoimenpiteiden sisältö tarvemuistion mukaisesti. Tarvemuistioon kirjattu tilaajan arvio peruskorjauksen kokonaiskustannuksista oli 91,1 M sisältäen päällysrakenteen vaihdon sekä 25 tn akselipainon käytön nopeudella km/h edellyttämät pengerlevitykset. Peruskorjauksen lisäksi tehtävien kehittämistoimenpiteiden osalta kustannusarvio oli 51,9 M. Tilaajan arvio päällysrakenteen vaihdon ja kaikkien kehittämistoimenpiteiden yhteiskustannuksesta oli 137,6 M. Taulukko 2. Peruskorjauksen sisältö (tarvemuistion mukaisesti) Kiskojen ja pölkkyjen uusiminen koko rataosalla (pääraide) Raide-eristysten uusiminen kiskopainoa vastaavaksi koko rataosalla (pääraide) Tukikerroksen seulonta ja täydennys koko rataosalla Luiskien / penkereen muotoilu Rumpujen peruskorjaustarpeet, ojien perkaus ja salaojien kunnostus/uusiminen Siltojen peruskorjaustarpeet Kunnossapitäjän ilmoittamien routapaikkojen tutkiminen ja routasuojaus Matalien, käytöstä poistettujen henkilölaiturien purku (Äetsä, Siuro ja Karkun välilaituri) Nokian ja Karkun korkeiden reunalaiturien rakentaminen, kevyiden laiturikatoksien rakentaminen, valaistuksen uusiminen sekä informaatiojärjestelmän ajantasaistaminen koko rataosalla Tasoristeysten kansirakenteiden uusiminen kiskopainoa vastaavaksi ja odotustasanteiden korjaaminen radan korkeusviivan muutoksien mukaiseksi Radan merkkien uusiminen Aitausten korjaaminen ja täydentäminen Sähkö- ja turvalaitteiden työnaikaiset muutokset (peruskorjauksen edellyttämä taso, esim. kannatinköyden uusiminen).
16 14 Taulukko 3. Kehittämistoimenpiteiden alkuperäinen sisältöehdotus (tarvemuistion mukaisesti) Pengerleveyden muutos 6,8 / 7,2 (tavaraliikenteen nopeus km/h 25 tn akselipainolla) Henkilöliikennepaikkojen pysäköintipaikkojen (autojen ja polkupyörien) kunnostaminen ja laajentaminen sekä esitettyjen puutteiden korjaus Opastus- ja informaatiojärjestelmien täydentäminen sekä kameravalvonta Tasoristeysten poisto tie- ja siltajärjestelyin (Krouvi, Äijäri, Harjuniitty), ja puolipuomilaittein varustettujen tasoristeysten määrän lisääminen Karkun ja Ahvenuksen ensimmäisten sivuraiteiden uusiminen Tavarajunien liikkeellelähdön helpottaminen (nostamalla lähtöopastimen valvontanopeutta ja/tai käyttämällä pitkiä 1:14 vaihteita päätien vaihteina) Nokialta Siuron suuntaan, Siurosta Nokian suuntaan, Suoniemestä Karkun suuntaan ja Karkusta Suoniemen ja Heinoon suuntaan, Äetsästä Ahvenuksen suuntaan sekä Ahvenuksesta Äetsän suuntaan. 3.4 Projektin haasteet Hanke toteutetaan liikennöidyllä rataosalla, joka on yksiraiteinen ja sähköistetty. Rataosalla kulkee sekä henkilö- että tavaraliikennettä. Hankkeen junaliikenteelle aiheuttamien haittojen, sekä jännitekatkojen ja liikenteeseen vaikuttavien töiden aiheuttamien haittojen minimointi on haaste. Lisäksi hankkeeseen liittyy ratatöihin yleisesti kuuluvia turvallisuusriskejä. Tilaaja pitää haasteena allianssin kykyä tuoda riittävästi lisäarvoa tilaajalle toimintansa kustannustehokkuuden ja innovatiivisuuden kautta sekä hankkeen tiukan tavoitekustannuksen määrittämisen onnistumista hankkeen kehitysvaiheen aikana. Tilaaja on hankintavaiheessa arvioinut hankkeen merkittäviksi riskeiksi mm. uuden toteutusmallin riskit (esim. epäselvät vastuut, ongelmat organisoitumisessa) suunnittelun aikana mahdollisesti esille tulevat yllättävät seikat (pohjaolosuhteet, ennakoimattomat maanlunastustarpeet) aiheuttavat hankkeelle viivettä. Allianssimallin tarkoituksena on ottaa hankkeen riskit yhteisesti kannettavaksi. Hankkeen riskienhallintasuunnitelman täydentäminen on osa tarjouksen laatimista ja se arvioidaan osana tarjousta. Riskienhallinnalle laaditaan yksityiskohtainen suunnitelma allianssin toimesta kehitysvaiheessa.
17 15 4 Hankintavaihe Liikennevirasto kilpailutti Lielahti Kokemäki perusparannushankkeen allianssiurakkana. Tarjouskilpailun tavoitteena oli valita vaiheittaista neuvottelumenettelyä käyttäen kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt tarjoaja, jolla on paras asiantuntemus ja kokemus toteuttaa Lielahti Kokemäki perusparannushanke allianssimallilla yhdessä tilaajan kanssa tarjouspyynnössä ilmoitettujen tarjouksen arviointiperusteiden pohjalta arvioituna. 4.1 Hankintamallin valinta Liikennevirasto ei tätä ennen ollut toteuttanut yhtään hanketta allianssimallilla, ja hanke oli Euroopan laajuisesti allianssimallin pilottihanke. Liikennevirasto päätyi allianssimallin pilotointiin, koska halusi mallin kautta saavuttaa hankintavaiheessa esitetyt strategiset tavoitteet, jotka olivat: parantaa rakentamisen tuottavuutta, muuttaa rakentamisen toimintakulttuuria kohti avoimempaa ja luottamukseen perustuvaa toimintatapaa, lopputuotteen valmistaminen nopeammin, laadukkaammin ja edullisemmin, sekä innovatiivisuuden ja osaamisen kehittäminen. Tilaaja katsoi toteutusmuodon eduiksi seuraavat allianssimallin ominaisuudet: Allianssissa tilaaja, suunnittelija ja rakentaja muodostavat yhteisen ydintiimin, joka toimii yhteisillä tavoitteilla ja yhdellä sopimuksella (allianssisopimus). Ydintiimi jakaa ja hallitsee hankkeen riskit ja mahdollisuudet yhteisesti Allianssissa toimitaan hankkeen parhaaksi -periaatteella Allianssimalli kannustaa maksimoimaan arvoa rahalle Kaikki toiminta on avointa, open book Allianssisopimus määrittelee no blame -periaatteen, yksimieliset päätökset, riidanratkaisulauseketta ei ole Näitä allianssimallin periaatteita noudattamalla tilaaja arvioi saavuttavansa hankkeesta suuremman hyödyn verrattuna hankkeen toteuttamiseen perinteisillä toteutusmuodoilla. Koska itse hanke oli Liikennevirastolle tyypillinen, oli mahdollista keskittyä uuden toteutusmallin selvitykseen ja kehittämiseen ja tästä mahdollisesti saatavat hyödyt olisivat hyödynnettävissä samantyyppisissä hankkeissa. Lielahti Kokemäki-hanke katsottiin soveltuvan allianssimallin pilottikohteeksi erityisesti seuraavista syistä: hanke on riittävän iso ja sisältää riskejä, joita voidaan yhteistyöllä hallita paremmin, hanke on vaativa, koska se toteutetaan liikennöidyllä rataosuudella, hanke on allianssipilottikohteeksi rahoituksen kannalta riittävän varma, allianssimallilla pyritään kehittämään toimittajamarkkinoita, sekä hanke sisältää riittävästi mahdollisuuksia hakea vaihtoehtoja kokonaisuuden kannalta.
18 Hankintaprosessi sekä valintakriteerit ja arviointiperusteet Hankintamenettelynä oli hankintalain mukainen neuvottelumenettely, jossa tarjoajien määrää voidaan vähentää vaiheittain. Valintaperusteena käytetään kokonaistaloudellista edullisuutta. Hankinnan prosessi on esitetty kuvassa 3. Tarjouksen sisältövaatimuksilla ja valintamenettelyn eri vaiheissa käydyillä keskusteluilla ja työpajoilla tilaaja pyrki varmistamaan, että tarjoajilla oli ymmärrys, oikea asenne ja kyky tehdä töitä allianssissa ja kyky tuottaa tilaajalle sen odottamaa lisäarvoa. Hankinnasta julkaistiin kausi-ilmoitus sekä erityisalojen EU-hankintailmoitus n:o HILMA-ilmoituskanavalla Osallistumishakemukset saatiin viideltä ryhmittymältä. Kaikki osallistumishakemuksen jättäneet ehdokkaat valittiin jatkoon päätöksellä hankinnan ollessa kesken (6604/0820/ 2010) ja heille lähetettiin tarjouspyyntö (6604/0820/2010). Tarjoajien kanssa pidettiin keskustelutilaisuudet 7. ja Vaiheen 2 kirjalliset tarjoukset saatiin määräaikaan klo mennessä ja haastattelut käytiin arvotussa järjestyksessä tarjoajien kanssa. Kirjallisten tarjousten ja haastatteluiden perusteella tarjouskilpailun kolmanteen vaiheeseen valittiin kaksi tarjoajaa hankinnan ollessa kesken (6604/0820/2010). Vaiheessa 3 kehitystyöpajat ja kaupalliset neuvottelut käytiin arvotussa järjestyksessä. Molemmille tarjoajille suoritettiin vaiheen 3 aikana talousjärjestelmien ja laskentakäytäntöjen tarkastus, sekä käytiin läpi tarjoajien kustannuslaskentajärjestelmät. Molempien tarjoajien järjestelmät olivat tarkastusten pohjalta hyväksyttäviä.
19 17 12 Vaihe 1 hankintailmotus osallistumishakemusten selonotto päätös tarjoajaehdokkaiden valinnasta (5 ehdokasta) Vaihe 2a Vaihe 2b Vaihe 3 KAS vaihe alustava tarjouspyyntö tarjousaika alkaa infotilaisuus tarjoajille tarjousten avaus ja selonotto tarjousten arviointi alkaa vuoropuhelu tarjoajien kanssa tarjousten täydentäminen päätös hankinnan ollessa o kesken => 2 parasta valitaan jatkoon tarjousten arviointi jatkuu kahdenn parhaan tarjoajan taloudelliset tarkastelut arvioitavat kehitystyöpajat kaupalliset neuvottelut ja sopimusneuvottelut tarjousten laadullisen arvioinninn valmistuminen palkkiotarjous parhaan tarjoajan valintav hankintapäätös sopimuskatselmus Kehitysvaiheen allianssisopimuksen allekirjoittaminen Allianssin muodostaminen Allianssin kehitysvaihe Kuva 3. Allianssin hankintaprosessin kuvaus. Kuva Tarjousten 3. Allianssin sisältöosasta hankintaprosessin A. kuvaus. kkyvykkyys arvioitiin vaiheessa 3 tarjouspyynnössä esitetyt arviointikohdat tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla. Yksityiskohtainen numeroarviointi Tarjousten sisältöosasta A. Kyvykkyys arvioitiin vaiheessa 3 tarjouspyynnössä esitetyt arviointikohdatt ja sen taustalla olevat sanalliset perustelut kirjattiin perustelumuistioon. Laatuarviointi tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla. Yksityiskohtainen numeroarvioi inti ja sen taustalla olevat sanalliset saatettiin päätökseen ennen hintakuorien avaamista klo perustelut kirjattiin perustelumuistioon. Laatuarviointi saatettiinn päätökseen ennen hintakuorien n avaamis Molemmilta sta tarjoajilta 1 klo saatiin hyväksytyt hintatarjoukset määräaikaan klo mennessä. Hintatarjoukset annettiin painotettuina keskiarvopalkkioprosentteina. Molemmilta tarjoajilta saatiin hyväksytyt hintatarjoukset määräaikaan klo mennessä. Hintatarjoukset annettiin painotettuina keskiarvopalkkioprosentteina. 4.3 Allianssin osapuolten valinnan perusteet 4.3 Allianssin osapuolten valinnan perusteet Allianssiurakassa palveluntuottajan valinta perustuu kokonaistaloudelliseen edullisuuteen. Tilaaja valitssa on 75 % see Allianssiurakassa palveluntuottajan palveluntuottajan kyvykkyyteen hinta valinta aan perustue perustuu en. Kyvykkyy kokonaistaloudelliseen den painoarvo arvioinnis edullisuuteen. ja hintatarjouksen Tilaaja 25 valitsee %. Tällä palveluntuottajan tavoin tilaaja pyrkii kyvykkyyteen varmistamaan, ja että hintaan palveluntu perustuen. uottajaksi Kyvykkyyden painoarvo arvioinnissa on 75 % ja hintatarjouksen 25 %. Tällä tavoin tilaaja valikoituu yritys tai yritysryhmittymä, jolla on paras kyky ja osaaminen vastata hankkeen tavoitteisiin. pyrkii varmistamaan, että palveluntuottajaksi valikoituu yritys tai yritysryhmittymä, jolla on paras kyky ja osaaminen vastata hankkeen tavoitteisiin.
20 Laatuarviointi Tarjousten laadullisen arvioinnin kriteereiksi valittiin kyvykkyys toteuttaa kyseinen hanke tilaajan kanssa tehokkaasti ja laadukkaasti. Arviointikohteet ilmenevät alla olevasta taulukosta 4, samoin kuin niiden painoarvot sekä se, missä hankinnan vaiheessa kutakin arviointikohdetta arvioitiin. Taulukko 4. Valinnan perusteena olleet arviointikohteet. ARVIOINTIKOHDE PAINOARVO VAIHE 2 VAIHE 3 yht. osa yht. osa A. Kyvykkyys 100,00 % 75,00% A1. Näytöt tuloksellisesta toiminnasta 20,00 % A1.1 Näyttö tuloksellisesta toiminnasta avaintulosalueilla A1.2 Näyttö onnistuneista teknisistä kehitysratkaisuista ja innovaatioista 10,00 % ei arvioida 5,00 % ei arvioida A1.3 Virheistä oppiminen 5,00 % ei arvioida A2. Organisaatio 20,00 % 15,00 % A2.1 Organisaatio 5,00 % ei arvioida A2.2 Avainhenkilöt 15,00 % 15,00 % A3. Arvoa rahalle 25,00 % 20,00 % A3.1 Hankkeen kustannustehokkuuden strategia 15,00 % 10,00 % A3.2 Hankkeen kustannusten tarkastelu ja kehittäminen 10,00 % 10,00 % A4. Hankkeen ohjauksen menettelyt 30,00 % 0,00 % A4.1 Hankkeen ohjaus 15,00 % ei arvioida A4.2 Turvallisuusjohtaminen 10,00 % ei arvioida A4.3 Riskienhallinta 5,00 % ei arvioida A5. Allianssikyky ja johtaminen 5,00 % 40,00 % A5.1 Allianssiymmärrys ja palaute Allianssin 5,00 % 20,00 % kaupallisesta mallista sekä kehitys- ja toteutusvaiheen allianssisopimuksista A5.2 Allianssin johto- ja projektiryhmän johtamiskyky ei arvioida 20,00 % B. Hinta 25,00 % B1. Hinta ei arvioida 25,00 % A + B yhteensä 100,00 % 100,00 % Tarjouksen arviointikohteessa A3 arvioitiin tarjoajan tuottamaa arvoa rahalle kahdessa eri osassa. Alla on kuvattu arvioinnin kohteet ja perustelut valitun tarjoajan osalta.
Rantatunnellin allianssiurakka Arvoa rahalle raportti KAS vaihe
Rantatunnellin allianssiurakka KAS vaihe Allianssin johtoryhmä 3.4.2014 RANTATUNNELIN ALLIANSSIURAKKA 3 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 1.1... 4 1.2 Arvoa rahalle käsite... 4 1.3 Allianssimalli... 5