Source: http://docplayer.fi/3093346-Kantaverkon-kehittamissuunnitelma.html
Timestamp: 2017-01-22 08:30:18+00:00
Document Index: 26523590

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'KKO ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko\n', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐Kantaverkon kehittämissuunnitelma
Download "Kantaverkon kehittämissuunnitelma"
1 Kantaverkon kehittämissuunnitelma2 Sisällys 1 Yhteenveto Johdanto Dokumentin sisältö ja tavoitteet Kehittämissuunnitelman lainsäädännöllinen perusta Fingridin 10 vuoden verkon kehittämissuunnitelman taustat Fingridin kantaverkko ja Suomen sähkönsiirtojärjestelmä Suomen kantaverkon historia Fingridin historia Verkon kehittämisprosessi Verkon kehittämisperiaatteet Kantaverkon kehittämisen kansainvälinen yhteistyö Kansalliset verkon kehittämismenetelmät Päävoimansiirtoverkon suunnittelu Alueellisen voimansiirtoverkon suunnittelu Fingridin investointisuunnitelman muodostaminen Verkon iän kehittyminen Toimintaympäristön muutokset ja tulevaisuuden näkymät Sähkömarkkinat Suomen energia- ja ilmastopolitiikka Sähkön tuotanto- ja kulutusnäkymät Teknologia Sähkönsiirtotekniikan teknologiat Muun teknologian kehittyminen Tuulivoima Skenaariot Fingridin 10 vuoden verkon kehittämissuunnitelma Päävoimansiirtoverkon kehittäminen Rajasiirtokapasiteetin kehittäminen Alueellisen verkon kehittäminen Lapin suunnittelualue Meri-Lapin suunnittelualue Oulun seudun suunnittelualue Kainuun suunnittelualue Pohjanmaan suunnittelualue Keski-Suomen suunnittelualue Savo-Karjalan suunnittelualue Porin ja Rauman seudun suunnittelualue Hämeen suunnittelualue Varsinais-Suomen suunnittelualue Uudenmaan suunnittelualue Kaakkois-Suomen suunnittelualue Uuden tuotannon verkkoon liittäminen Ydinvoima Tuulivoima Pientuotanto Kooste investoinneista kantaverkkoon...913 1 Yhteenveto Kantaverkon kehittäminen on Suomen sähkönsiirtojärjestelmästä vastaavan Fingrid Oyj:n keskeisiä perustehtäviä. Kehittämällä kantaverkkoa jatkuvasti varmistetaan, että sähkön siirtoverkko ja koko sähköjärjestelmä täyttää sille asetetut laatuvaatimukset siirtotarpeiden muuttuessa. Tulevaisuudessa voimajärjestelmältä odotetaan yhä suurempaa luotettavuutta, jotta yhteiskunnan keskeiset toiminnot voidaan turvata. Samalla toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset luovat voimajärjestelmän toiminnalle uusia haasteita. Viime vuosina uuden tuotantokapasiteetin rakentaminen on edellyttänyt kantaverkon merkittävää vahvistamista. Liittymiä kantaverkkoon on lisännyt jakeluverkon säävarmuuden parantaminen ja tuulivoiman rakentaminen. Sähkömarkkinoiden edistämiseksi on vahvistettu Suomen ja naapurimaiden välisiä rajasiirtoyhteyksiä rakentamalla uusia yhteyksiä ja kehittämällä jo olemassa olevia. Samanaikaisesti ikääntyvää verkkoa uusitaan, jotta myös sen tekninen toimintakyky pysyy korkealla tasolla ja koko sähköjärjestelmän käyttövarmuus voidaan taata mahdollisimman luotettavasti. Suuri haaste voimajärjestelmän kehittämiselle on eurooppalaisen yhteiskunnan pyrkimys vähäpäästöisempään sähköntuotantoon. Uusiutuvien energiamuotojen käyttöä lisätään voimakkaasti julkisella tuella, mikä häiritsee yhä enemmän sähkömarkkinoiden toimintaa. Tuetun uusiutuvan energian lisääntyminen painaa sähkön markkinahintoja alas, mistä on seurannut perinteisen lämpövoimatuotannon kannattavuuden heikkeneminen, olemassa olevien laitosten sulkeminen ja uusinvestointien pysähtyminen. Suomessa tämä kehitys vaarantaa sen, että sähkötehoa olisi riittävästi joka hetki yhteiskunnan käyttöön. Ongelmaa ei ratkaista pelkästään rajasiirtoyhteyksiä kehittämällä, sillä myös se laskee osaltaan sähkön markkinahintoja. Lisäksi tuotantorakenteen muutos perinteisistä tahtikoneista tehoelektroniikkakäyttöihin on pienentänyt voimajärjestelmän pyörivää massaa. Tämä on johtanut siihen, että pohjoismaisen voimajärjestelmän inertia eli luontainen kyky vastustaa taajuusmuutoksia on heikentynyt. Tästä syystä tulevaisuudessa voidaan joutua jopa rajoittamaan suurten voimalaitosyksiköiden ja tasasähköyhteyksien tehoa matalan inertian tilanteissa. Siirtokykyinen, luotettava ja käyttövarma kantaverkko on pohjana sähkömarkkinoiden kehittämiselle. Kehittyvät sähkömarkkinat yhdessä muuttuvan tuotantorakenteen kanssa tarvitsevat yhä lisää rajasiirtokapasiteettia. 34 1 Yhteenveto Fingrid on viime vuosikymmeninä kehittänyt päämäärätietoisesti sähkönsiirtoyhteyksiä naapurimaihin. Viimeisimpänä valmistuivat 800 megawatin tehoinen tasasähköyhteys Suomen ja Ruotsin välille sekä 650 megawatin tehoinen tasasähköyhteys Suomen ja Viron välille. Fingridin näkemyksen mukaan Suomen ja Ruotsin välistä rajasiirtokapasiteettia olisi tulevaisuudessa lisättävä uudella 400 kv vaihtosähköyhteydellä Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Suomen välillä. Tämän investoinnin valmistumisajankohta olisi kuitenkin vasta vuonna Sähkömarkkinoiden tarpeita tukee myös Suomen sisäisen pohjois-eteläsuuntaisen sekä itä-länsisuuntaisen verkon kehittäminen. Suunnitelmissa on vahvistaa pohjoiseteläsuuntaista siirtosuuntaa korvaamalla ikääntyneitä 220 kv johtoja 400 kv johdolla Oulujoelta Keski-Suomeen. Kantaverkon kehittäminen on keskeinen osa voimajärjestelmän kehittämistä Kantaverkon kehittämissuunnitelmassa esitetään Fingridin kantaverkon kehitystarpeet ja suunnitellut investoinnit seuraavalle kymmenvuotiskaudelle. Kehittämissuunnitelma perustuu Fingridin asiakkaidensa kanssa yhteistyössä laatimiin alueellisiin verkkosuunnitelmiin ja on sovitettu yhteen Itämeren alueen kehittämissuunnitelman ja koko Euroopan unionin alueen kattavan kymmenvuotisen verkkosuunnitelman (Ten-Year Network Development Plan, TYNDP) kanssa. Kantaverkon kehittämissuunnitelman laatimisesta säädetään sähkömarkkinalaissa 588/2013 pykälässä 41. Laissa on vaatimus kantaverkon kehittämissuunnitelman päivittämisestä kahden vuoden välein. Kantaverkon kehittämissuunnitelman keskeisenä sisältönä tulee olla kuvaus siitä, miten ja minkälaisin investoinnein kantaverkon kehittämisvelvollisuus ja kantaverkkotoiminnan laatuvaatimukset täytetään. Fingrid kehittää kantaverkkoa eri tasoilla pitkäjänteisesti. Vuoden 2013 huhtikuussa Fingrid julkaisi edellisen version kantaverkon kehittämissuunnitelmasta. Syyskuun alussa vuonna 2013 voimaan astuneessa sähkömarkkinalaissa täsmennettiin kantaverkon kehittämissuunnitelmalta vaadittavaa sisältöä. 45 1 Yhteenveto Suunnitelma perustuu keskeisesti sähkön kulutus- ja tuotantoennusteisiin, joihin pohjautuen sähkön siirtotarpeet suurelta osin määräytyvät. Viime vuosina lisääntyneet ulkomaanyhteydet ja sähkömarkkinoiden kehittyminen ovat osaltaan lisänneet mitoittavien verkkotilanteiden kirjoa. Lisäksi tuotantokapasiteetissa tapahtumassa oleva murros on johtanut merkittäviin kantaverkon vahvistuksiin. Kantaverkon suunnitteluprosessi Kantaverkon suunnittelu on luonteeltaan jatkuva prosessi, johon Fingrid kerää eri lähteistä lähtötietoja. Näitä tietoja analysoimalla selvitetään, millä tavoin kantaverkko voidaan siirtotarpeiden muuttuessa pitää sellaisena, että se täyttää tehtävänsä Suomen sähköjärjestelmän selkärankana. Verkon kehittämisprosessissa keskeisiä lähtötietoja ovat sähkön kulutus- ja tuotantoennusteet sekä verkon kunto. Keskeisessä roolissa verkon suunnitteluprosessissa on Fingridin ja asiakkaiden välinen luottamuksellinen vuoropuhelu, jossa käydään keskustelua asiakkaiden suunnitelmien vaikutuksesta sähkönkulutukseen tai tuotantoon sekä verkonkehittämistarpeista. Tämän vuoropuhelun kautta saatava informaatio on keskeistä verkon kehittämissuunnitelman lähtötietoa. Toisaalta sähkömarkkinoiden tarpeet määrittävät maiden ja alueiden väliset siirtotarpeet, minkä vuoksi myös ne ovat keskeisiä lähtötietoja verkonkehittämissuunnitelmassa. Kantaverkon suunnittelua tehdään nykyisin eri tasoilla. Fingrid kuuluu eurooppalaisten siirtoverkko-operaattorien yhteistyöjärjestö ENTSO-E:hen, joka vastaa mm. koko Euroopan laajuisen sähkönsiirtoverkon 10-vuotisen kehittämissuunnitelman laatimisesta. ENTSOssa verkkosuunnittelua tehdään yleiseurooppalaisella tasolla sekä alueellisissa suunnitteluryhmissä, joista Fingrid kuuluu Itämeren alueryhmään. Jokainen alueellinen suunnitteluryhmä julkaisee alueellisen verkon kehittämissuunnitelman. Kesällä 2015 julkaistavassa Itämeren aluesuunnitelmassa esitetään Itämeren ympärysvaltioiden tarkempaa arviointia edellyttävät verkkohankkeet seuraavalle kymmenvuotiskaudelle. Suomen osalta eurooppalaiset suunnitelmat perustuvat Fingridin laatimaan kantaverkon kehittämissuunnitelmaan ja yhteistyössä asiakkaiden kanssa tehtyyn verkkosuunnitteluun. 56 1 Yhteenveto Kantaverkon suunnittelu on monitahoinen tehtävä jo suunniteltavan verkon laajuuden vuoksi. Suomen kantaverkko koostuu lähes voimajohtokilometristä ja 116 sähköasemasta, joilla muut verkot, tuotantolaitokset ja suuret kulutuskohteet liittyvät Fingridin omistamaan kantaverkkoon. Kantaverkon suunnittelu on tyypillisesti jaettava osatehtäviin. Fingrid tekee Suomessa alueellista verkkosuunnittelua 12 suunnittelualueella. Suunnittelussa pyritään lähtökohtaisesti selvittämään alueen sähkönkulutus- ja tuotantoennusteet sekä verkon perusparannustarpeet. Nykyisin sähköntuotantoon eri tilanteissa vaikuttaa merkittävästi sähkön hinta, johon puolestaan vaikuttavat monet eri tekijät kuten vesivarastojen tilanne Pohjoismaissa, tuulisuus, lämpötila, tuotantokoneistojen revisiot jne. Tästä seuraa se, että kantaverkon suunnittelun apuna käytetään useita simulointityökaluja, joiden avulla voidaan analysoida sähköverkon siirtotarpeita ja käyttäytymistä eri näkökulmista. Analyysien aikajänne voi olla sekunnin osista useisiin kymmeniin vuosiin. Fingridin investoinnit vuosille Tässä esitettävä Fingridin investointisuunnitelma ulottuu vuoteen 2025 saakka. Suunnitelma koostuu investoinneista, joiden avulla kantaverkko pysyy sellaisena, että sen kapasiteetti ja käyttövarmuus ovat riittäviä tulevaisuuden tarpeisiin. Seuraavan kymmenen vuoden aikana Fingrid aikoo investoida kantaverkkoon yhteensä noin 1,2 miljardia euroa eli keskimäärin 110 miljoonaa euroa vuosittain. Investointitasot tulevat laskemaan vuosikymmenen lopulla, kun Pohjanmaan rannikkoalueen 400 kv verkkovahvistukset ovat valmistuneet ja 1920-luvulta peräisin oleva 110 kv Rautarouva -voimajohtoyhteys Imatralta Turkuun on uusittu kokonaisuudessaan. Vuosittaiset toteutuneet ja suunnitellut investointitasot on esitetty kuvassa 1. Kuva 1. Fingridin investoinnit kantaverkkoon vuosina M Estlink Reservivoimalaitokset Uusi yhdysjohto Ruotsiin Fenno-Skan 2 Kotimaan verkko7 1 Yhteenveto Kuluvan vuosikymmenen loppupuolella ja 2020-luvun alussa verkkoinvestoinnit koostuvat suurelta osin ikääntyneiden voimajohtojen ja sähköasemien uusimisesta. Merkittävimpänä yksittäisenä uutena investointina on Helsingin alueen verkon vahvistaminen 400 kv kaapeliyhteydellä luvun alkupuolella rakennetaan suunnitelman mukaan Keski-Suomesta aina Pohjois-Ruotsiin saakka uusi 400 kv voimajohtoyhteys, jonka on suunniteltu valmistuvan kokonaisuudessaan vuonna Viidennen Ruotsin yhteyden lisäksi suunnitteilla ei ole muita rajasiirtoyhteyksiä suunnittelujakson aikana; Fenno-Skan 1 -yhteyden uusimisesta keskustellaan, mutta se ei todennäköisesti ajoitu suunnitteluajanjaksolle. Fingrid ei suunnittele hankkivansa uusia varavoimalaitoksia tarkastelujaksolla. Toteutuessaan Fennovoima Oy:n Hanhikiven ydinvoimalaitoksen verkkoon liittäminen edellyttää myös 400 ja 110 kv verkon vahvistamista voimalaitoksen lähialueella. Asemalaajennuksia tullaan oletettavasti toteuttamaan suunniteltua enemmän vielä asiakkaiden tunnistamattomien tarpeiden vuoksi. Vaikka investointitasot laskevat nykyisestä, hankkeiden määrä tulee olemaan edelleen korkea, sillä 1980-luvulla rakennetuille sähköasemille on tehtävä perusparannuksia. Suurin osa 1980-luvulla rakennetuista 110 kv kytkinlaitoksista on rakennettu siten, että niiden käyttöä voidaan jatkaa, kunhan teknisen käyttöiän saavuttaneet laitteet vaihdetaan. Ikääntyneet 400 kv kytkinlaitokset uusitaan pääsääntöisesti duplex- eli kaksoiskatkaisijajärjestelmiksi paremman käyttövarmuuden saavuttamiseksi. Voimajohtojen osalta suunnitelmassa esitetään, että kaikki luvuilla rakennetut johdot tullaan purkamaan ja pääosin korvaamaan uusilla voimajohdoilla luvulla rakennettu, alun perin Imatran ja Turun välinen 110 kv Rautarouva -kaksoisjohto tullaan korvaamaan uusilla johdoilla vuoteen 2020 mennessä. Pohjanmaalla uusi 400 kv johto Kokkolasta Muhokselle rakennetaan pääosin vanhan 110 kv johdon paikalle. 78 1 Yhteenveto Vuonna 2023 valmistuvaksi suunniteltu 400 kv voimajohto Keski-Suomesta Muhokselle rakennetaan suurelta osin ikääntyneen 220 kv voimajohdon paikalle. Tyypillistä on, että korvattaessa vanha 110 kv voimajohto uudella rakenteella saavutetaan noin kolminkertainen siirtokyky. Jos siirrytään 400 kv voimajohdon käyttöön 110 kv:n sijasta, uuden johdon siirtokyky on jopa 20-kertainen vanhaan 110 kv johtoon verrattuna. Euromääräisesti laskettuna noin kaksi kolmasosaa Fingridin investoinneista on uusinvestointeja. Kuitenkin kahdessa kolmanneksessa näistä hankkeista kunto on yhtenä investointiperusteista. Uusinvestointien suuri osuus johtuu siitä, että vanha rakenne korvataan useimmiten uudella, paremmalla rakenteella. Esimerkiksi kevytrakenteinen 110 kv puupylväsjohto voidaan korvata teräsrakenteisella kv voimajohdolla. 89 2 Johdanto 2.1 Dokumentin sisältö ja tavoitteet Kantaverkon kehittäminen on Suomen sähkönsiirtojärjestelmästä vastaavan Fingrid Oyj:n keskeisiä perustehtäviä. Kantaverkon kehittämisellä varmistetaan, että sähkön siirtoverkko ja koko sähköjärjestelmä täyttää sille asetetut laatuvaatimukset nyt ja tulevaisuudessa. Fingrid kehittää kantaverkkoa eri tasoilla pitkäjänteisesti. Vuoden 2013 huhtikuussa Fingrid julkaisi edellisen version kantaverkon kehittämissuunnitelmasta, joten tämä on järjestyksessä toinen kehittämissuunnitelma. Vuoden 2013 syyskuussa voimaan astuneessa sähkömarkkinalaissa asetetaan tarkemmat vaatimukset kantaverkon kehittämissuunnitelman sisällöstä. Tässä suunnitelmassa esitetään Fingridin keskeiset kantaverkon kehittämistoimenpiteet seuraavalle kymmenvuotiskaudelle. Kehittämissuunnitelma perustuu Fingridin asiakkaidensa kanssa yhteistyössä laatimiin aluesuunnitelmiin ja on yhteneväinen Itämeren alueen kehittämissuunnitelman ja koko EU:n alueen kattavan kymmenvuotisen verkkosuunnitelman (Ten-Year Network Development Plan, TYNDP) kanssa. Kantaverkon kehittämissuunnitelmassa esitetään suunnitelma investoinneista, joilla kantaverkon kehittämisvelvollisuus ja kantaverkon toiminnan laatuvaatimukset täyttyvät seuraavalla kymmenvuotiskaudella. Suunnitelma perustuu keskeisesti sähkön kulutus- ja tuotantoennusteisiin, joihin pohjautuen sähkön siirtotarpeet suurelta osin määräytyvät. Viime vuosina lisääntyneet ulkomaanyhteydet ja sähkömarkkinoiden kehittyminen ovat osaltaan lisänneet mitoittavien verkkotilanteiden kirjoa. Tässä dokumentissa taustoitetaan verkon kehittämisessä käytettäviä menetelmiä. 910 2 Johdanto 2.2 Kehittämissuunnitelman lainsäädännöllinen perusta Kantaverkon kehittämissuunnitelman laatimisesta säädetään sähkömarkkinalaissa 588/2013. Lähtökohtaisesti kantaverkon kehittäminen nähdään jatkuvana pitkäjänteisenä prosessina, minkä vuoksi sähkömarkkinalaissakin on vaatimus kantaverkon kehittämissuunnitelman päivittämisestä kahden vuoden välein. Suunnitelman keskeisenä sisältönä tulee olla se, miten ja millä investoinneilla kantaverkon kehittämisvelvollisuus ja kantaverkkotoiminnan laatuvaatimukset täytetään. Kehittämissuunnitelmassa esitetään suunnitellut investoinnit ja niiden arvioidut kustannusvaikutukset. Kantaverkon kehittämissuunnitelmaa käytetään pohjana Euroopan laajuisen kehittämissuunnitelman laatimiseen. Keskeisenä kohtana tässä kehittämissuunnitelmassa esitetään suunnitelma Suomen ja naapurimaiden välisille rajajohtoinvestoinneille, joita tehokkaasti toimivat sähkömarkkinat edellyttävät. Sähkömarkkinalain kantaverkon kehittämissuunnitelmaa koskevan kolmannen keskeisen määräyksen mukaan kehittämissuunnitelmassa tulee selvittää sen laatimisessa käytettyjä menetelmiä ja suunnitelman lähtökohtia. 1011 2 Johdanto Sähkömarkkinalain 588/ :ssä säädetään Kantaverkon kehittämissuunnitelmasta seuraavaa: Kantaverkonhaltijan on laadittava kantaverkkoansa ja sen yhteyksiä toisiin sähköverkkoihin koskeva kymmenvuotinen kehittämissuunnitelma. Kantaverkonhaltijan on käytettävä kehittämissuunnitelmaa pohjana sähkökauppa-asetuksessa säädetyn unionin laajuisen verkon kehittämissuunnitelman laatimisessa. Kehittämissuunnitelmalla ei ole muita oikeusvaikutuksia kantaverkonhaltijalle, verkon käyttäjille tai kantaverkonhaltijaa valvoville viranomaisille. Kehittämissuunnitelma on päivitettävä kahden vuoden välein. Kehittämissuunnitelmaan on sisällytettävä: 1) suunnitelma investoinneista, joiden toteuttaminen johtaa 19 :n 1 momentissa tarkoitetun verkon kehittämisvelvollisuuden ja kantaverkon toiminnan laatuvaatimusten täyttämiseen; 2) suunnitelma rajayhdysjohtoja koskevista investoinneista, jotka ovat tarpeen tehokkaasti toimiville kansallisille ja alueellisille sähkömarkkinoille sekä Euroopan unionin sähkön sisämarkkinoille; 3) selvitys kehittämissuunnitelman laatimisessa käytetyistä menetelmistä sekä suunnitelman perustana olevista, sähkön kulutuksen ja tuotannon kehitystä koskevista ennusteista ja muista oletuksista. Kehittämissuunnitelma on julkaistava. Kantaverkonhaltijan on ennen kehittämissuunnitelman julkaisemista varattava verkkonsa käyttäjille sekä asiaan liittyville viranomaisille ja muille sidosryhmille tilaisuus lausua mielipiteensä kehittämissuunnitelmasta. 1112 2 Johdanto Kantaverkon kehittämissuunnitelman tulee täyttää Verkon kehittämisvelvollisuudelle sähkömarkkinalain (588/2013) 19 :ssä asetetut vaatimukset: Verkonhaltijan tulee riittävän hyvälaatuisen sähkön saannin turvaamiseksi verkkonsa käyttäjille ylläpitää, käyttää ja kehittää sähköverkkoaan sekä yhteyksiä toisiin verkkoihin sähköverkkojen toiminnalle säädettyjen vaatimusten ja verkon käyttäjien kohtuullisten tarpeiden mukaisesti. Sähköverkko on suunniteltava ja rakennettava ja sitä on ylläpidettävä siten, että: 1) sähköverkko täyttää sähköverkon toiminnan laatuvaatimukset ja sähkönsiirron sekä -jakelun tekninen laatu on muutoinkin hyvä; 2) sähköverkko ja sähköverkkopalvelut toimivat luotettavasti ja varmasti silloin, kun niihin kohdistuu normaaleja odotettavissa olevia ilmastollisia, mekaanisia ja muita ulkoisia häiriöitä; 3) sähköverkko ja sähköverkkopalvelut toimivat mahdollisimman luotettavasti normaaliolojen häiriötilanteissa ja valmiuslaissa (1552/2011) tarkoitetuissa poikkeusoloissa; 4) sähköverkko toimii yhteensopivasti sähköjärjestelmän kanssa ja se voidaan tarvittaessa liittää yhteen toisen sähköverkon kanssa; 5) sähköverkkoon voidaan liittää vaatimukset täyttäviä käyttöpaikkoja ja voimalaitoksia; 6) verkonhaltija kykenee muutoinkin täyttämään sille kuuluvat tai tämän lain nojalla asetetut velvollisuudet. Sähköverkkojen sähköturvallisuudesta säädetään erikseen. 1213 3 Fingridin 10 vuoden verkon kehittämissuunnitelman taustat 3.1 Fingridin kantaverkko ja Suomen sähkönsiirtojärjestelmä Suomen voimajärjestelmä koostuu voimalaitoksista, kantaverkosta, suurjännitteisistä jakeluverkoista ja jakeluverkoista sekä sähkön kuluttajista. Käytännössä sähkö siirretään kantaverkossa voimalaitoksilta kulutusalueille ja suurkäyttäjille. Suomen voimajärjestelmä on osa yhteispohjoismaista voimajärjestelmää Ruotsin, Norjan ja Itä-Tanskan järjestelmien kanssa. Lisäksi Suomi on yhdistetty tasasähköyhteyksin Venäjän ja Viron järjestelmiin. Vastaavasti yhteispohjoismainen järjestelmä on kytketty Keski-Euroopan järjestelmään tasasähköyhteyksin. Kantaverkko on sähkön siirron runkoverkko, johon kuuluvat 400 ja 220 kv sekä voimansiirron kannalta keskeisimmät 110 kv johdot ja sähköasemat. Paikallinen siirto pienkäyttäjille tapahtuu jakeluverkoissa. Fingrid Oyj:n voimansiirtoverkko on esitetty kuvassa 2. Kuva 2. Fingrid Oyj:n voimansiirtoverkko. FINGRID OYJ:N VOIMANSIIRTOVERKKO kv kantaverkko 220 kv kantaverkko 110 kv kantaverkko tasavirtayhteys muiden verkko 1314 3 Fingridin 10 vuoden verkon kehittämissuunnitelman taustat Fingridin hallitsemaan Suomen kantaverkkoon kuuluu kilometriä 400 kv voimajohtoa kilometriä 220 kv voimajohtoa kilometriä 110 kv voimajohtoa 300 kilometriä merikaapeleita 116 sähköasemaa. Kantaverkko palvelee sähkön tuottajia ja kuluttajia mahdollistaen toimivan sähkömarkkinan koko maassa sekä myös valtakunnan rajat ylittävän kaupan. Valtaosa Suomessa kulutetusta sähköstä siirretään kantaverkon kautta. Fingrid Oyj:n vastuulla on kantaverkon valvonta, käytön suunnittelu, tasepalvelu, verkon ylläpito, rakentaminen ja kehittäminen sekä sähkömarkkinoiden toiminnan edistäminen. Kantaverkossa käytetään suuria jännitetasoja pitkien siirtoetäisyyksien vuoksi ja suurilla siirtotehoilla sähkönsiirrossa syntyvien häviöiden pienentämiseksi. Suurin Suomen kantaverkossa käytössä oleva vaihtosähköjännitetaso on 400 kilovolttia. Tarvetta tätä suurempien jännitteiden käyttöön Suomessa ei ole näköpiirissä. Suomen kantaverkko on rakennettu pääasiassa ilmaeristeisenä, eli sähköasemat ovat ulosasennettuja avokytkinlaitoksia ja voimajohdot avojohtoja. Viime vuosina kantaverkossa on kuitenkin alettu käyttää yhä enemmän kaasueristeisiä (GIS) kytkinlaitosratkaisuja. Kaapeleiden käyttö on kantaverkossa vähäistä, koska ne ovat Suomessa tyypillisillä pitkillä siirtoetäisyyksillä teknisesti haastavia ja epätaloudellisia. 1415 3 Fingridin 10 vuoden verkon kehittämissuunnitelman taustat Suomen kantaverkon historia Suomen kantaverkon varsinainen alkuhetki ulottuu 1920-luvulle, jolloin Imatrankosken vesivoimalaitos ja sen Helsinkiin, Turkuun ja Viipuriin yhdistävä Suomen ensimmäisen 110 kv suurjännitteinen voimajohto otettiin käyttöön (kuva 3). Yksityisen teollisuuden rakentamia 70 kv voimajohtoja oli tuolloin yhteensä 157 kilometriä. Sittemmin kantaverkko on laajentunut koko maan kattavaksi verkostoksi, jonka kautta kulkee valtaosa Suomen sähköstä. Sähkönkulutus kasvoi Suomessa nopeasti, ja vuonna 1930 sähköä käytettiin gigawattituntia eli lähes kuusi kertaa enemmän kuin kymmenen vuotta aiemmin. Vuonna 1938 sähkön kulutus oli noussut yli kolmeen terawattituntiin, josta teollisuus käytti yli 75 prosenttia. Jatkosodassa Suomi menetti noin kolmanneksen rakennetusta ja rakenteilla olleesta vesivoimalakapasiteetistaan. 110 kv voimajohtoja oli vuonna 1945 käytössä kilometriä. Sotien jälkeen alkoi kantaverkon rakentamisen toinen aalto, jolloin jälleenrakennuksen tärkeimpiä tehtäviä oli turvata maan sähköhuolto, minkä vuoksi keskityttiin rakentamaan uusia vesivoimalaitoksia Pohjois-Suomen jokiin. Vuosi 1949 oli jälleenrakennuskauden käännekohta, jolloin sodanjälkeinen sähkönkäytön säännöstely lopetettiin, ensimmäiset uudet suurvoimalaitokset valmistuivat ja Oulu- sekä Kemijoen voimaloilta lähtevät voimajohdot alkoivat siirtää sähköä Etelä-Suomeen. Kuva 3. Suomen kantaverkko vuonna IMATRA HIKIÄ HELSINKI 1516 3 Fingridin 10 vuoden verkon kehittämissuunnitelman taustat Imatran Voima Oy:n johto kulki Pyhäkoskelta Keski-Suomen halki kohti etelää, kun taas teollisuuden omistama johto lähti Pohjolan Voima Oy:n Isohaaran voimalasta ja ulottui rannikkoa seuraten Kyminlinnaan asti. Aina 1950-luvulle saakka näiden kahden valtakunnallisen verkon välillä oli vain yksi suora yhteys Korialla, Kymijoen varrella. Tosin epäsuoria yhteyksiä niiden välillä oli yhteisten asiakkaiden verkkojen kautta. Vuosina vesivoimaloiden yhteisteho ja voimajohtojen pituus 4,5-kertaistuivat. Pitkillä pohjois-eteläsuuntaisilla linjoilla otettiin käyttöön 220 kv jännitetaso vuonna Ensimmäinen 400 kv johto valmistui Petäjäskosken, Pikkaralan ja Alajärven välille vuonna 1957, mutta johtoa käytettiin edelleen 220 kv käyttöjännitteellä. 400 kv siirtojännite otettiin käyttöön vuonna 1960, kun Alajärveltä Kangasalan ja Hikiän kautta Hyvinkäälle rakennettu johto oli valmistunut. Voimajohtoyhteys Ruotsin Kalixiin otettiin käyttöön vuonna 1959 ja kahta vuotta myöhemmin yhteys Neuvostoliittoon. Suomen kantaverkko vuonna 1960 on esitetty kuvassa 4. Kuva 4. Suomen kantaverkko vuonna PETÄJÄSKOSKI KALIX KEMI PIRTTIKOSKI 110 kv 220 kv 400 kv PIKKARALA NUOJUA SEITENOIKEA SEINÄJOKI PETÄJÄVESI JYVÄSKYLÄ VARKAUS VANAJA IMATRA HIKIÄ NAANTALI HELSINKI 1617 3 Fingridin 10 vuoden verkon kehittämissuunnitelman taustat Leimallista Suomen kantaverkolle vuonna 1960 olivat pitkät 220 ja 400 kv voimansiirtolinjat Pohjois-Suomen vesivoimalaitoksilta Etelä-Suomen kaupunkeihin ja teollisuuskeskuksiin. Sähkön kulutus yli kaksinkertaistui 1960-luvun aikana ja ylitti 20 terawattitunnin rajan vuonna Kantaverkon rakentamisen kolmas aalto alkoi 1970-luvulla, jolloin ydinvoimalaitosten käyttöönotto edellytti voimansiirtoverkon täydentämistä Etelä-Suomen kiertävällä 400 kv atomirenkaalla, joka yhdistää suurimmat voimalaitokset merkittäviin kulutuskeskuksiin ja muuntoasemiin. Vuonna 1970 Ruotsin ja Suomen välille otettiin käyttöön uusi 400 kv siirtoyhteys Petäjäskoskelta Vuennonkosken kautta Ruotsin Letsiin. Myös Yllikkälästä Neuvostoliiton rajalle johtavat kaksi 400 kv johtoa valmistuivat 1970-luvun loppuun mennessä. Vuonna 1979 voimaan tulleen sähkölain myötä 1980-luvun alussa käynnistyi sähköhuollon runko- ja aluesuunnitelmien laatiminen. Sähköhuollon turvaamiseksi ja kehittämiseksi laadittiin vuosittain kymmenvuotiskaudeksi koko maan alueelle yhtenäinen suunnitelma valtakunnallisesti merkittävästä sähköntuotannosta ja -siirrosta sekä muusta valtakunnallisesti merkittävästä sähköhuollosta (sähköhuollon runkosuunnitelma). Sähkön kulutuksessa ylitettiin 40 terawattitunnin raja vuonna 1981, ja vuonna 1990 sähköä kului yli 60 terawattituntia. Teollisuus käytti 1970-luvun alussa sähköstä runsaat 60 prosenttia, mutta 1980-luvun lopulla enää vain hieman yli 50 prosenttia. 1718 3 Fingridin 10 vuoden verkon kehittämissuunnitelman taustat ja 1980-luvuilla rakennettiin liki puolet kantaverkon nykyisestä yli johtokilometristä ja 1980-luvuilla sähkön kulutuksen kasvu oli merkittävää luvun lopulta 1990-luvun alkuun mennessä sähkön kulutus kolminkertaistui luvun alussa sähkön kulutus oli noin 80 terawattituntia, kun se nykyään on noin 85 terawattituntia vuodessa. Kuva 5. Sähkön kulutuksen kehitys Suomessa 1960-luvulta 2000-luvulle. [Lähde: Tilastokeskus] TWh Sähkön kulutuksen kehitystä luvulta luvulle on kuvattu alla olevassa kuvassa Asuminen Liikenne Teollisuus Rakennustoiminta Maataloustuotanto Palvelut ja julkinen kulutus Häviöt Kantaverkon neljäs rakennusaalto on parhaillaan käynnissä. Fingrid Oyj vastaa osaltaan ilmastonmuutoksen haasteeseen laajentamalla verkkoa uutta ympäristöllisesti kestävää sähköntuotantoa, kuten tuulivoimaa varten. 1819 3 Fingridin 10 vuoden verkon kehittämissuunnitelman taustat Fingridin historia Kantaverkkoa rakensivat ensi alkuun teollisuuden eri toimijat, kuten Nokia Oy, Kolsi Oy, Pohjolan Voima Oy, Rouhialan Voimansiirto Oy ja Etelä-Pohjanmaan Voima Oy. Sähkön siirtoverkon rakentaminen oli välttämätön edellytys Suomen teollistumisen kehittymiselle. Teollisuuden voimayhtiöt yhdistivät verkkonsa perustamalla sähkön siirtoon, myyntiin ja hankintaan sekä siirtoverkon rakentamiseen ja kunnossapitoon erikoistuneen Teollisuuden Voimansiirto Oy:n vuonna Imatran Voima vastaavasti eriytti Suomen sisäiset kantaverkkopalvelunsa omaksi yhtiökseen, ja IVO Voimansiirto Oy aloitti toimintansa IVO Voimansiirto Oy:n avattua verkkonsa vuonna 1993 vapaasti kaikkien käyttöön sähkökauppa kehittyi vapaan markkinakilpailun suuntaan. Marraskuussa 1994 IVO Voimansiirto Oy ja Teollisuuden Voimansiirto Oy sopivat verkkojen rinnakkaiskäytöstä ja siitä syntyvän hyödyn jakamisesta. Sähkömarkkinalaki, jolla Suomen sähkömarkkinat avattiin asteittain kilpailulle, tuli voimaan Laki merkitsi sähkön siirron erottamista sähkön tuotannosta ja myynnistä. Tämän seurauksena vuonna 1996 Imatran Voima Oy, Pohjolan Voima Oy ja Suomen valtio perustivat Suomen Kantaverkko Oyj:n. Suomen Kantaverkko Oyj osti vuonna 1997 kantaverkkoliiketoiminnan Imatran Voima Oy:ltä ja Pohjolan Voima Oy:ltä. Suomen Kantaverkko Oyj:n hallinnassa oli 97 prosenttia Suomen kantaverkoista ja kaikki merkittävät ulkomaanyhteydet. Kemijoki Oy:n omistama kantaverkko siirtyi Suomen Kantaverkko Oyj:n omistukseen vuonna Yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta Suomen Kantaverkko Oyj omisti tällöin koko kantaverkon. Suomen Kantaverkko Oyj:stä tuli Fingrid Oyj Vuonna 2011 voimaan tullut EU:n kolmas lakipaketti edellytti, että sähkön tuottajat eivät saaneet omistaa sähkön siirtoyhtiöitä, jolloin Fortum ja Pohjolan Voima joutuivat luopumaan omistuksestaan ja Fingridin suurimmaksi omistajaksi tuli Suomen valtio. 1920 3 Fingridin 10 vuoden verkon kehittämissuunnitelman taustat 3.2 Verkon kehittämisprosessi Fingridin verkon kehittämisen peruslähtökohdan muodostavat kantaverkkoyhtiön velvollisuudet sekä olemassa oleva verkko. Lisäksi on paljon erilaisia reunaehtoja, jotka vaikuttavat verkon kehittämiseen. Verkon kehittämisen periaatteet on määritelty Fingridin verkon kehittämisen ja kunnonhallinnan periaatteissa, joka löytyvät Fingridin internetsivuilta. Kantaverkon kehittämisen ja kunnonhallinnan periaatteiden mukaisesti Fingrid hoitaa kantaverkon investoinnit sekä kunnonhallinnan turvallisesti ja tehokkaasti. Keskeisinä tavoitteina on varmistaa, että siirtokapasiteetti riittää asiakkaiden ja yhteiskunnan tarpeisiin toiminta on kustannustehokasta laatu on oikein mitoitettu. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi Fingrid toimii vuorovaikutteisesti asiakkaiden, muiden kantaverkkoyhtiöiden, viranomaisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa sekä varmistaa alan palvelujen saatavuuden. Yhtiön osaava ja innovatiivinen henkilöstö hallitsee alan erityiskysymykset. Toimintaa kehitetään pitkäjänteisesti ottamalla oppia muista toimijoista ja omista kokemuksista. Työturvallisuus-, ympäristö- ja maankäyttökysymykset otetaan pitkäjänteisesti huomioon kaikissa kantaverkon elinkaarenhallinnan vaiheissa. Sidosryhmien ja yhtiön oman sekä palvelutoimittajien henkilöstön yleistä turvallisuutta, työturvallisuutta ja ympäristöturvallisuutta edistetään aktiivisesti uusilla toimintatavoilla, koulutuksella ja ohjeistuksella sekä toiminnan valvonnalla. 20 Näytä lisää
Fingrid välittää. Varmasti. Fingrid Oyj:n voimansiirtoverkko 1.1.2015 400 kv kantaverkko 220 kv kantaverkko 110 kv kantaverkko tasavirtayhteys muiden verkko Fingrid lyhyesti Sähkö on välttämätön osa kaikkien Lisätiedot SÄHKÖN TOIMITUSVARMUUS
SUOMEN ATOMITEKNILLISEN SEURAN VUOSIKOKOUS 21.2.2007 Eero Kokkonen Johtava asiantuntija Fingrid Oyj 1 14.2.2007/EKN Tavallisen kuluttajan kannalta: sähkön toimitusvarmuus = sähköä saa pistorasiasta aina Lisätiedot Fingridin investointiohjelma joustaa: 1,6 plus? Kantaverkkopäivä 1.9.2010 Kari Kuusela Fingrid Oyj
Fingridin investointiohjelma joustaa: 1,6 plus? Kantaverkkopäivä 1.9.2010 Kari Kuusela Fingrid Oyj 2 Fingridin investointiohjelma joustaa: 1,6 plus? Mittava investointiohjelma ja joustot Onnistumisen avaintekijät Lisätiedot Suomen ilmasto- ja energiastrategia Fingridin näkökulmasta. Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj
Suomen ilmasto- ja energiastrategia Fingridin näkökulmasta Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj Käyttövarmuuspäivä Finlandia-talo 26.11.2008 2 Kantaverkkoyhtiön tehtävät Voimansiirtojärjestelmän Lisätiedot PÄIVITETTY 30.6.2010
PÄIVITETTY 30.6.2010 KANTAVERKON LAAJUUS Tiivistelmä ja esitys julkisiksi periaatteiksi Kantaverkon määritelmä, Rakennetta ja laajuutta ohjaavat kriteerit, Laajuuden muutokset, Jatkotoimenpiteet Liityntäverkko Lisätiedot Kansallinen 10-vuotissuunnitelma ja sen raportointi 1.12.2010
Kansallinen 10-vuotissuunnitelma ja sen raportointi 2 Kansainvälinen verkkosuunnitteluyhteistyö Pohjoismainen Nordel-yhteistyö synnytti kolme yhteistä verkkosuunnitelmaa vuosina 2002, 2004 ja 2008. Yhteistyötä Lisätiedot Siirtokapasiteetin määrittäminen
1 (5) Siirtokapasiteetin määrittäminen 1 Suomen sähköjärjestelmän siirtokapasiteetit Fingrid antaa sähkömarkkinoiden käyttöön kaiken sen siirtokapasiteetin, joka on mahdollinen sähköjärjestelmän käyttövarmuuden Lisätiedot SATAVAKKA OY Kairakatu 4, 26100 Rauma Y-tunnus: 0887665-6
SATAVAKKA OY Kairakatu 4, 26100 Rauma Y-tunnus: 0887665-6 SATAVAKAN suurjännitteisen jakeluverkon liittymismaksut 1.5.2011 2 SATAVAKKA OY:N LIITTYMISMAKSUJEN MÄÄRÄYTYMISPERIAATTEET 110 KV:N SUURJÄNNITTEISESSÄ Lisätiedot Ajankohtaiskatsaus. Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen. Neuvottelukunnan kokous, Suomalainen klubi 9.9.2008
1 Ajankohtaiskatsaus Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen Neuvottelukunnan kokous, Suomalainen klubi 9.9.2008 Taloudellinen näkökulma 2 Asiakas- ja sidosryhmänäkökulma Visio ja strategia Fingridin arvot Sisäisten Lisätiedot Itämeren alueen verkkosuunnitelma. Verkkotoimikunta 2.12.2015 Maarit Uusitalo
Itämeren alueen verkkosuunnitelma Verkkotoimikunta 2.12.2015 Maarit Uusitalo Itämeren alueen verkkosuunnitelma on osa Euroopan laajuista kymmenvuotista verkkosuunnitelmaa (TYNDP) -Miksi tehdään -Miten Lisätiedot Sähköjärjestelmän toiminta talven 2012-2013 huippukulutustilanteessa
Raportti 1 (5) Sähköjärjestelmän toiminta viikon 5/2012 huippukulutustilanteessa 1 Yhteenveto Talven 2011-2012 kulutushuippu saavutettiin 3.2.2012 tunnilla 18-19 jolloin sähkön kulutus oli 14 304 (talven Lisätiedot Siirtokeskeytyksiä markkinoiden ehdoilla. Jyrki Uusitalo, kehityspäällikkö Sähkömarkkinapäivä 8.4.2013
Siirtokeskeytyksiä markkinoiden ehdoilla, kehityspäällikkö Sähkömarkkinapäivä 2 Keskeytykset pienensivät käytettävissä olevaa siirtokapasiteettia 2012 3 000 2 500 Elspot kapasiteettien keskiarvot, MW Fenno-Skan Lisätiedot 4 Suomen sähköjärjestelmä
4 Suomen sähköjärjestelmä Suomen sähköjärjestelmä koostuu voimalaitoksista, siirto- ja jakeluverkoista sekä sähkön kulutuslaitteista. Suomen sähköjärjestelmä on osa yhteispohjoismaista Nordel-järjestelmää, Lisätiedot Ajankohtaista Suomen kantaverkkoyhtiöstä
Ajankohtaista Suomen kantaverkkoyhtiöstä Juha Hiekkala Markkinakehitys Voimaseniorit, Tekniska Salarna, Helsinki 11.2.204 2 Asiakkaiden ja yhteiskunnan hyväksi Varma sähkö Kantaverkon häiriöistä aiheutuneet Lisätiedot Luonnos 13.6.2013. Asiakasrajapinnan kehittäminen Liittymisehtojen seuranta 17.6.2013
Luonnos Asiakasrajapinnan kehittäminen Liittymisehtojen seuranta 17.6.2013 2 Liittymisehtojen seurannan kehittäminen Yhteiskunnan toiminnot edellyttävät hyvää sähkön toimitusvarmuutta Käytännön häiriöt Lisätiedot SIIRTOJEN HALLINTAPOLITIIKKA
1 (7) SIIRTOJEN HALLINTAPOLITIIKKA Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 2 Siirtojen hallinnan periaatteet... 2 3 Siirtojen hallinta Suomen kantaverkossa... 3 3.1 Normaalitilanne... 3 3.2 Suunnitellut keskeytykset... Lisätiedot Pohjoismaisen sähköjärjestelmän käyttövarmuus
Pohjoismaisen sähköjärjestelmän käyttövarmuus 26.11.2003 Professori Jarmo Partanen Lappeenrannan teknillinen yliopisto 1 Skandinaavinen sähkömarkkina-alue Pohjoismaat on yksi yhteiskäyttöalue: energian Lisätiedot Kantaverkon kansallinen 10-vuotissuunnitelma
Kantaverkon kansallinen 10-vuotissuunnitelma Suunnitelmassa esitetyt tiedot perustuvat tilanteeseen ja julkisiin markkinatietoihin (www.nordpoolspot.com). Kantaverkon kansallinen 10-vuotissuunnitelma ei Lisätiedot Kohti eurooppalaista kantaverkkoinfrastruktuuria. Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj
Kohti eurooppalaista kantaverkkoinfrastruktuuria Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj Siemensin Energiapäivä Helsinki 9.12.2010 Muutoksen takana EU:n energiapoliittiset tavoitteet Energiatulevaisuus Lisätiedot Kantaverkon kehittämissuunnitelma luonnoksesta annetut lausunnot
Muistio 1 (6) Kantaverkon kehittämissuunnitelma luonnoksesta annetut lausunnot 1 Yleistä Kantaverkon kehittämissuunnitelma luonnos julkaistiin 3.7.2015 ja se oli Fingridin sidosryhmien arvioitavana 31.8.2015 Lisätiedot Kapasiteetin riittävyys ja tuonti/vienti näkökulma
1 Kapasiteetin riittävyys ja tuonti/vienti näkökulma Kapasiteettiseminaari/Diana-auditorio 14.2.2008 2 TEHOTASE 2007/2008 Kylmä talvipäivä kerran kymmenessä vuodessa Kuluvan talven suurin tuntiteho: 13 Lisätiedot Siirtojen hallinta 2014
Raportti 1 (9) Siirtojen hallinta 2014 1 Yleistä siirto- ja markkinatilanteesta Siirtojen hallinta -raportti on yhteenveto Suomen kantaverkon ja rajajohtoyhteyksien tapahtumista ja toteumista vuodelta Lisätiedot Katse tulevaisuuteen. Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj. 19.8.2008 Jukka Ruusunen
1 Katse tulevaisuuteen Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj Tasepalveluseminaari 19.8.2008 2 Euroopan sähkömarkkinoiden kehittäminen on osa EU:n energiapoliittisia tavoitteita Energy has climbed Lisätiedot Ajankohtaista. Tasevastaavaseminaari 8.11.2012 Reima Päivinen
Ajankohtaista Tasevastaavaseminaari Reima Päivinen Poikkeuksellinen alkuvuosi Runsaasti vesivoimaa tarjolla Pohjoismaista Venäjän tuonti vähentynyt merkittävästi Fenno-Skan 2: lisää kapasiteettia, kaapelivika Lisätiedot Sähkön toimitusvarmuus ja riittävyys
Sähkön toimitusvarmuus ja riittävyys Hiilitieto ry:n talviseminaari 26.3.2015 ylijohtaja Riku Huttunen Sisältö Komission näkemyksiä kapasiteetin riittävyyden varmistamisesta Sähkötehon riittävyys Suomessa Lisätiedot Siirtojen hallinta 2015
Raportti 1 (6) Siirtojen hallinta 2015 1 Yleistä siirto- ja markkinatilanteesta Siirtojen hallinta -raportti on yhteenveto Suomen kantaverkon ja rajajohtoyhteyksien tapahtumista ja toteumista vuodelta Lisätiedot Verkkotoimikunnan kokous Torstai 25.2.2016
Verkkotoimikunnan kokous Torstai 25.2.2016 09.00-09.10 Verkkotoimikunnan säännöt ja sääntöihin sitoutuminen / Kari Kuusela + kaikki 09.10-09.40 Fingrid ajankohtaiset / Kari Kuusela 09.40-10.00 Asiakastoiminnan Lisätiedot Jännitestabiiliushäiriö Suomessa 1992. Liisa Haarla
Jännitestabiiliushäiriö Suomessa 1992 Liisa Haarla Pohjoismainen voimajärjestelmä 1992 Siirtoverkko: Siirtoyhteydet pitkiä, kulutus enimmäkseen etelässä, vesivoimaa pohjoisessa (Suomessa ja Ruotsissa), Lisätiedot Kantaverkkotariffin KVS2016 kehittäminen. Neuvottelukunta 28.8.2014
Kantaverkkotariffin KVS2016 kehittäminen Neuvottelukunta 28.8.2014 2 Kantaverkkotariffi 2016 - aikataulutus Hankkeen käynnistys Energiavirasto Keskustelu tariffirakenteesta sekä loistehon ja loistehoreservin Lisätiedot Jukka Ruusunen, toimitusjohtaja, Fingrid Oyj. Saavuttaako Suomi tuulivoimatavoitteensa Jari Suominen, puheenjohtaja, Suomen Tuulivoimayhdistys ry
Ohjelma klo 12.30 Ilmoittautuminen ja kahvi klo 13.00 Asiakkaat ja Fingrid Jukka Ruusunen, toimitusjohtaja, Fingrid Oyj klo 13.30 klo 14.00 Saavuttaako Suomi tuulivoimatavoitteensa Jari Suominen, puheenjohtaja, Lisätiedot Olkiluodon kytkennät ja Ulvilan uusi 400/110/20kV sähköasema. 13.5.2014 Verkkotoimikunta 2_2014 P.Parviainen
Olkiluodon kytkennät ja Ulvilan uusi 400/110/20kV sähköasema 13.5.2014 Verkkotoimikunta 2_2014 P.Parviainen OLKILUODON VOIMALAITOSTEN VERKKOLIITYNNÄT OL1, OL2, OL3 MERI-PORI SEINÄJOKI ULVILA ALAJÄRVI KANGASALA Lisätiedot Laajamittainen tuulivoima - haasteita kantaverkkoyhtiön näkökulmasta. Kaija Niskala Säteilevät naiset seminaari Säätytalo 17.3.
Laajamittainen tuulivoima - haasteita kantaverkkoyhtiön näkökulmasta Kaija Niskala Säteilevät naiset seminaari Säätytalo 17.3.2009 2 Kantaverkkoyhtiölle tulevia haasteita tuulivoimalaitoksen liityntä tehotasapainon Lisätiedot LIITTYMISSOPIMUS NRO 5XXX ASIAKAS OY FINGRID OYJ
20XX-S-XXX SOPIMUSLUONNOSMALLI 18.5.2015 Huom! Tämä sopimusmalli on kytkinlaitosliityntää varten. Punaiset kohdat päivitetään. LIITTYMISSOPIMUS NRO 5XXX ASIAKAS OY JA FINGRID OYJ 2(5) Sisällys 1 SOPIJAPUOLET Lisätiedot Suurten energiahankkeiden merkitys sähköverkolle. ATS-jäsentilaisuus 12.2.2015 VTT, Otaniemi
Suurten energiahankkeiden merkitys sähköverkolle ATS-jäsentilaisuus 12.2.2015 VTT, Otaniemi Fingrid lyhyesti Eurooppalainen sähköverkon kehitys Sähköverkon kehittäminen Suomessa Fingrid Oyj Suomi toimii Lisätiedot Sähköjärjestelmän toiminta talven 2014-2015 kulutushuipputilanteessa
Raportti 1 (6) Sähköjärjestelmän toiminta talven 2014-2015 kulutushuipputilanteessa 1 Yhteenveto Talvi 2014-2015 oli keskimääräistä leudompi. Talven kylmimmät lämpötilat mitattiin tammikuussa, mutta silloinkin Lisätiedot Sähköjärjestelmän toiminta talven 2013-2014 kulutushuipputilanteessa
Raportti 1 (5) Sähköjärjestelmän toiminta talven 2013-2014 kulutushuipputilanteessa 1 Yhteenveto Talvi 2013-2014 oli keskimääräistä lämpimämpi. Talven kylmin ajanjakso ajoittui tammikuun puolivälin jälkeen. Lisätiedot Kantaverkkosopimukset 2012 2015 Valmistelun tilanne. Neuvottelukunta, toimikunnat Pertti Kuronen 16.3.2011
Kantaverkkosopimukset 2012 2015 Valmistelun tilanne Neuvottelukunta, toimikunnat Pertti Kuronen 16.3.2011 2 Esitys Kantaverkon rajaus Kantaverkkopalvelu Kantaverkkopalvelun sopimusrakenne Liittymismaksuperiaate Lisätiedot Pohjoismaiset markkinat pullonkaulojen puristuksessa. Juha Kekkonen, johtaja Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012
Pohjoismaiset markkinat pullonkaulojen puristuksessa Juha Kekkonen, johtaja Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012 Teemat Pullonkaulatilanne yleensä Pohjoismaissa Ruotsi-Suomi raja erityisesti Fenno-Skan 2:n vaikutus Lisätiedot Siirtyisikö sähkö vielä luotettavammin maan alla? Käyttövarmuuspäivä 2.12.2010 Johtaja Jussi Jyrinsalo Fingrid Oyj
Siirtyisikö sähkö vielä luotettavammin maan alla? Käyttövarmuuspäivä Johtaja Fingrid Oyj 2 Taustaa myrskyjen haitat synnyttäneet vaateita kaapeloimisesta kantaverkossa kaapeleita ei käytetä poikkeuksena Lisätiedot Fingridin ajankohtaiset. Käyttövarmuuspäivä 2.12.2013 Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen
Fingridin ajankohtaiset Käyttövarmuuspäivä 2.12.2013 Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen 2 Erinomainen käyttövarmuus v. 2013 Asiakastyytyväisyys parantunut Asiakastoimintamallia kehitetään Baltian spot-markkinat Lisätiedot MENETELMÄT TUOTANNON LIITTÄMISESTÄ PERITTÄVIIN MAKSUIHIN
MENETELMÄT TUOTANNON LIITTÄMISESTÄ PERITTÄVIIN MAKSUIHIN SISÄLLYS: 1. YLEISTÄ...2 2. LIITTYMIEN HINNOITTELUPERIAATTEET...2 2.1. Enintään 2 MVA sähköntuotantolaitteisto...2 2.2. Yli 2 MVA sähköntuotantolaitteisto...2 Lisätiedot Muuta sähköverkkotoimintaa koskevien tunnuslukujen ohjeet
Muuta sähköverkkotoimintaa koskevien tunnuslukujen ohjeet Muun sähköverkkotoiminnan laajuus ja luonne (1) Verkkoon vastaanotetun sähköenergian määrä, GWh Maan sisäiset liityntäpisteet, GWh vuoden aikana Lisätiedot Sähköjärjestelmän varautuminen vakaviin normaaliajan häiriöihin ja poikkeusoloihin ja sen nykytila Juha Kekkonen Fingrid Oyj
Sähköjärjestelmän varautuminen vakaviin normaaliajan häiriöihin ja poikkeusoloihin ja sen nykytila Juha Kekkonen Fingrid Oyj Häiriöt verkkojärjestelmän arkipäivää Sää on tyypillisin syy sähkönjakelun häiriöihin Lisätiedot Verkkotoimikunta Ajankohtaista, Verkkoinvestointikatsaus. Kari Kuusela 5.5.2010
Verkkotoimikunta Ajankohtaista, Verkkoinvestointikatsaus Kari Kuusela 5.5.2010 2 1. Ajankohtaista 2. Verkkoinvestointikatsaus Fingridin kuulumisia Pohjoismaiset markkinat laajenivat Viroon Estlink-hinta-alue Lisätiedot Toimintaperiaatteet rajasiirtokapasiteetin varmistamiseksi. Markkinatoimikunnan kokous 2015-10-06 Tuomas Rauhala
Toimintaperiaatteet rajasiirtokapasiteetin varmistamiseksi Markkinatoimikunnan kokous 05-0-06 Tuomas Rauhala Rajasiirtoyhteyksien käytettävyyden parantaminen strateginen hanke Aluehinnat < 30 /MWh 30-35 Lisätiedot Ajankohtaista. Reima Päivinen. Käyttötoimikunta 25.3.2014
Ajankohtaista Reima Päivinen Käyttötoimikunta 25.3.2014 2 Asiakkaiden ja yhteiskunnan hyväksi Varma sähkö Kantaverkon häiriöistä aiheutuneet keskeytykset 10 8 6 4 2 0 min / vuosi / liityntäpiste 2006 2007 Lisätiedot Tuulivoiman vaikutukset voimajärjestelmään
1 Tuulivoiman vaikutukset voimajärjestelmään case 2000 MW Jussi Matilainen Verkkopäivä 9.9.2008 2 Esityksen sisältö Tuulivoima maailmalla ja Suomessa Käsitteitä Tuulivoima ja voimajärjestelmän käyttövarmuus Lisätiedot Kysyntäjousto Fingridin näkökulmasta. Tasevastaavailtapäivä 20.11.2014 Helsinki Jonne Jäppinen
Kysyntäjousto Fingridin näkökulmasta Tasevastaavailtapäivä 20.11.2014 Helsinki Jonne Jäppinen 2 Sähköä ei voi varastoida: Tuotannon ja kulutuksen välinen tasapaino on pidettävä yllä joka hetki! Vuorokauden Lisätiedot Verkkopäivä 2009 Kari Kuusela. Tarkasti euroja + hurjasti osaamista = varmasti virtaa
Verkkopäivä 2009 Kari Kuusela Tarkasti euroja + hurjasti osaamista = varmasti virtaa 2 Rautarouvasta kaikki alkoi 1 Huittinen KOROINEN Raisio Lieto LIETO Paimio Turku Hanko Salo Somero Toijala FORSSA Tammisaari Lisätiedot Fingrid toteuttaa investoinnit tehokkaasti. Kari Kuusela, varatoimitusjohtaja Kantaverkkopäivä 6.9.2012
Fingrid toteuttaa investoinnit tehokkaasti Kari Kuusela, varatoimitusjohtaja Kantaverkkopäivä 6.9.2012 Katsaus vuoteen 2011 ja vuoden 2012 hankkeisiin Tilaamme osaavilta tekijöiltä tehokkaasti Ulkoistaminen Lisätiedot Suomen 80-vuotias kantaverkko ei ikäänny
Suomen 80-vuotias kantaverkko ei ikäänny Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen Verkkopäivä 20.8.2009 Marina Congress Center Fingrid huolehtii Suomen tärkeimmästä infrastruktuurista Voimansiirtojärjestelmän kehittäminen Lisätiedot SÄHKÖÄ TUOTANTOPISTEILTÄ ASIAKKAILLE. Otaniemessä 13.4.2015
SÄHKÖÄ TUOTANTOPISTEILTÄ ASIAKKAILLE Otaniemessä 13.4.2015 Sisältö Yritystietoa Helen Oy Helen Sähköverkko Oy Sähkö tuotteena Sähkön siirto Sähkön myynti Sähkönjakelujärjestelmän perusrakenteita Sähkövoimajärjestelmät Lisätiedot Käyttörintaman kuulumiset vuoden varrelta. kehityspäällikkö Jyrki Uusitalo Käyttövarmuuspäivä 3.12.2012
Käyttörintaman kuulumiset vuoden varrelta kehityspäällikkö Jyrki Uusitalo Käyttövarmuuspäivä 3.12.2012 Uudenlainen siirtotilanne Runsaasti vesivoimaa tarjolla Pohjoismaista Venäjän tuonti vähentynyt merkittävästi Lisätiedot Tuulivoimalaitosten liittäminen sähköverkkoon. Verkkotoimikunta 5.5.2010
Tuulivoimalaitosten liittäminen sähköverkkoon Verkkotoimikunta 5.5.2010 2 Liittyminen kantaverkkoon Kantaverkkoon liittymisen vaatimukset sekä ohjeet löytyvät Fingridin internet-sivuilta (www.fingrid.fi): Lisätiedot Tuulivoima tilannekatsaus kantaverkon näkökulmasta. Verkkotoimikunta 3.12.2012 Parviainen
Tuulivoima tilannekatsaus kantaverkon näkökulmasta Verkkotoimikunta 3.12.2012 Parviainen Tuulivoima Suomessa Elokuussa 2012 Suomessa oli toiminnassa 145 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskapasiteetti oli 234 Lisätiedot Kantaverkon nimeäminen 1.1.2016
Nimeämispäätös 1 (10) Kantaverkon nimeäminen 1.1.2016 1 Johdanto Kantaverkon nimeäminen perustuu voimassa olevaan sähkömarkkinalakiin (588/2013) ja sen yksityiskohtaisiin perusteluihin sekä talousvaliokunnan Lisätiedot Ajankohtaista markkinakehityksestä. Markkinatoimikunta 4.3.2009 Juha Kekkonen
Ajankohtaista markkinakehityksestä Markkinatoimikunta 4.3.2009 Juha Kekkonen 2 Pullonkaulat ongelmana 2008 Yhtenäisen hinta-alueen laajuus tuntitasolla mittattuna 1.1.-31.12.2008 98 % 52 % 14 % 9 % 31.12.2008 Lisätiedot Fingridin investointihankkeiden hankintaprosessi case Hirvisuo-Pyhänselkä sekä tietoisku käynnissä olevista hankkeista
Fingridin investointihankkeiden hankintaprosessi case Hirvisuo-Pyhänselkä sekä tietoisku käynnissä olevista hankkeista Verkkotoimikunta 10.12.2014 Helsinki Keijo Välimaa 2 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Lisätiedot Yleiset liittymisehdot (YLE 2012) Voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset (VJV 2012)
Yleiset liittymisehdot (YLE 2012) Voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset (VJV 2012) Jarno Sederlund ja Tuomas Rauhala Verkko- ja Käyttötoimikunta 7.3.2012 Sisältö: Yleiset liittymisehdot (YLE 2012) Lisätiedot Investointiohjelma eteenpäin vastuullisin askelin Kari Kuusela Kantaverkkopäivä 7.9.2011
Investointiohjelma eteenpäin vastuullisin askelin Kari Kuusela Kantaverkkopäivä 7.9.2011 17 200 MVA 3 700 MVA 1 900 MVA Fingridin voimajärjestelmä selkärankana Suomen sisäiselle sähkönsiirrolle sekä rajasiirrolle Lisätiedot Siirtokapasiteetin riittävyys ja häiriöt 2015. Tasevastaava iltapäivä 23.11.2015 Timo Kaukonen Suunnittelupäällikkö
Siirtokapasiteetin riittävyys ja häiriöt 2015 Tasevastaava iltapäivä 23.11.2015 Timo Kaukonen Suunnittelupäällikkö Siirrot ja kapasiteetit Pohjois-Ruotsiin 2015 (1.1-10.11.2015) 1 400,00 Råbacken- Stornorrfors Lisätiedot Joustavuuden lisääminen sähkömarkkinoilla. Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Jonne Jäppinen, kehityspäällikkö, Fingrid Oyj
Joustavuuden lisääminen sähkömarkkinoilla Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Jonne Jäppinen, kehityspäällikkö, Fingrid Oyj 74 Tuotannon ja kulutuksen välinen tasapaino on pidettävä yllä joka hetki! Vuorokauden Lisätiedot Yhtiön talous ja tariffiasetannan perusteet. Jan Montell, Talous- ja rahoitusjohtaja Neuvottelukunta 21. lokakuuta 2015
Yhtiön talous ja tariffiasetannan perusteet Jan Montell, Talous- ja rahoitusjohtaja Neuvottelukunta 21. lokakuuta 2015 Fingrid välittää. Varmasti. Asiakkaat jayhteiskunta Turvaamme yhteiskunnalle varman Lisätiedot Tuulivoimalaitos ja sähköverkko
Tuulivoimalaitos ja sähköverkko Mikko Tegel 25.5.20 Tarvasjoki Voimantuotannon sähköverkkoon liittymistä koskevat säännökset ja ohjeet 2 / Tuulivoimalatyypit 3 / Suosituksia Tekniset vaatimukset Tuulivoimalan Lisätiedot Kehittämissuunnitelmista toteutukseen
Kehittämissuunnitelmista toteutukseen Verkostomessut, Tampere Miljardi-investoinnit sähköverkkoon -seminaari Johtaja Simo Nurmi, Energiavirasto 28.1.2015 Yleistä sähkönjakeluverkon kehittämisestä Sähkön Lisätiedot Tuulivoimaliittyjän opas
Tuulivoimaliittyjän opas FINGRID LYHYESTI Sähkö on välttämätön osa kaikkien suomalaisten arkipäivää. Yhteiskunta toimii sähköllä. Fingrid Oyj on yritys, joka vastaa sähkönsiirtojärjestelmän toimivuudesta Lisätiedot Energiantuotannon ja käytön muutosten vaikutukset voimajärjestelmän hallintaan ja kantaverkon kehitystarpeisiin
Energiantuotannon ja käytön muutosten vaikutukset voimajärjestelmän hallintaan ja kantaverkon kehitystarpeisiin Jussi Jyrinsalo Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari 18.10.2012 Johdanto Toimitusvarmuuden Lisätiedot Fingrid 2014. Neuvottelukunta 13.3.2015
Fingrid 2014 Neuvottelukunta 13.3.2015 2 Toimintaympäristö 2014: Eurooppa EU:lle uudet ilmasto- ja energiatavoitteet vuodelle 2030: kasvihuonekaasupäästöt -40%, uusiutuva energia 27%, energiatehokkuuden Lisätiedot Liittymissäännöt tuulivoimaloiden liittämiseksi Suomen voimansiirtoverkkoon
FINGRID OYJ Liittymissäännöt tuulivoimaloiden liittämiseksi Suomen voimansiirtoverkkoon 31.3.29 Liittymissäännöt tuulivoimaloiden ja maakohtaiset lisätäsmennykset tuulivoimaloiden liittämiseksi Suomen Lisätiedot Kokemuksia vesivoimarakentamisen asemasta uudessa vesioikeudellisessa ympäristössä
Kokemuksia vesivoimarakentamisen asemasta uudessa vesioikeudellisessa ympäristössä Kaj Hellsten Lakiasiainjohtaja Kemijoki Oy SYS:n ympäristöoikeuspäivät 8. 9.9.2011 1 Vesivoimarakentaminen uudessa vesioikeudellisessa Lisätiedot Sähkön hinta. Jarmo Partanen jarmo.partanen@lut.fi 040-5066564. J.Partanen www.lut.fi/lutenergia Sähkömarkkinat
Sähkön hinta Jarmo Partanen jarmo.partanen@lut.fi 0405066564 1 LUT strategiset painopistealueet Energiatehokkuus* ja energiamarkkinat Strategisen tason liiketoiminnan ja teknologian johtaminen Tieteellinen Lisätiedot Rakentamispolitiikka. Verkkotoimikunta 6.9.2011 Keijo Välimaa
Rakentamispolitiikka Verkkotoimikunta 6.9.2011 Keijo Välimaa 2 PAS 55 Omaisuuden hallinnan elementit Omaisuuslajit Elinkaaren vaiheet: Hankkiminen Käyttäminen Kunnossapitäminen Uusiminen/hävittäminen 3 Lisätiedot Siirtokapasiteetin riittävyys ja häiriöt 2014. Tasevastaavailtapäivä 20.11.2014 Helsinki Timo Kaukonen
Siirtokapasiteetin riittävyys ja häiriöt 2014 Tasevastaavailtapäivä 20.11.2014 Helsinki Timo Kaukonen Siirrot ja kapasiteetit Pohjois-Ruotsiin 2014 1 400,00 Råbacken- Stornorrfors keskeytys Petäjäskoski- Lisätiedot Ajankohtaiskatsaus. Markkinatoimikunta 23.5.2013 Juha Kekkonen
Ajankohtaiskatsaus Markkinatoimikunta Juha Kekkonen Eurooppalaiset spot-markkinat 2015 Vuorokausimarkkinoiden markkinakytkentä etenee 2010 end-2013 2014 2014 2015+ Eurooppalainen tavoitemalli Central West Lisätiedot Sähkömarkkinat - hintakehitys
Sähkömarkkinat - hintakehitys Keskeiset muutokset kuluttajan sähkölaskuun 1.1.2014-1.1.2015 Kotitalouskäyttäjä 5000 kwh/vuosi Sähkölämmittäjä 18000 kwh/vuosi Sähköenergian verollinen hinta (toimitusvelvollisuushinnoilla) Lisätiedot Mistä joustoa sähköjärjestelmään?
Mistä joustoa sähköjärjestelmään? Joustoa sähköjärjestelmään Selvityksen lähtökohta Markkinatoimijoitten tarpeet toiveet Sähkömarkkinoiden muutostilanne Kansallisen ilmastoja energiastrategian vaikuttamisen Lisätiedot Markkinakehityksen ajankohtauskatsaus. Tasevastaavapäivä 3.11.2011 Petri Vihavainen
Markkinakehityksen ajankohtauskatsaus Tasevastaavapäivä 3.11.2011 Petri Vihavainen Esityksen sisältö Fingridin strategia sähkömarkkinoiden kehittämisestä Ruotsi Venäjä ENTSO-E Markkinatieto Tehoreservit Lisätiedot TUULIVOIMAA KAJAANIIN. Miia Wallén UPM, Energialiiketoiminta 29.10.2013
1 TUULIVOIMAA KAJAANIIN Miia Wallén UPM, Energialiiketoiminta 29.10.2013 UPM Uuden metsäteollisuuden edelläkävijänä UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista Lisätiedot Puhdasta energiaa tulevaisuuden tarpeisiin. Fortumin näkökulmia vaalikaudelle
Puhdasta energiaa tulevaisuuden tarpeisiin Fortumin näkökulmia vaalikaudelle Investoiminen Suomeen luo uusia työpaikkoja ja kehittää yhteiskuntaa Fortumin tehtävänä on tuottaa energiaa, joka parantaa nykyisen Lisätiedot Mahdollisuus vaikuttaa
Mahdollisuus vaikuttaa eurooppalaisen kantaverkon pelisäännöt laaditaan EU:ssa Jussi Jyrinsalo Kantaverkkopäivä 7.9.2011 Eurooppalaiset verkkokoodit lyhyt kurssi Näiden perusteella: ACER tekee FWGL:n ENTSO-E Lisätiedot Ajankohtaista marraskuu 2013. Tasevastaavailtapäivä 21.11.2013 Helsinki Pasi Aho
Ajankohtaista marraskuu 2013 Tasevastaavailtapäivä Helsinki Pasi Aho 2 Asiakkaat Asiakastoiminnan kehityshankkeet etenevät: Asiakaspalautekäytännöt, liittymisprosessi ja liittymisehtojen seurantakäytännöt Lisätiedot Kohti uusiutuvaa ja hajautettua energiantuotantoa
Kohti uusiutuvaa ja hajautettua energiantuotantoa Mynämäki 30.9.2010 Janne Björklund Suomen luonnonsuojeluliitto ry Sisältö Hajautetun energiajärjestelmän tunnuspiirteet ja edut Hajautetun tuotannon teknologiat Lisätiedot Kantaverkkopäivä 3.9.2014. Hotelli Holiday Inn Pasila
Kantaverkkopäivä 3.9.2014 Hotelli Holiday Inn Pasila Ohjelma klo 12.30 Ilmoittautuminen ja kahvi klo 13.00 Asiakkaat ja Fingrid Jukka Ruusunen, toimitusjohtaja, Fingrid Oyj klo 13.30 klo 14.00 Saavuttaako Lisätiedot Katsaus käyttövarmuuden hallintaan. Neuvottelukunta 16.5.2013 Reima Päivinen Fingrid Oyj
Katsaus käyttövarmuuden hallintaan Neuvottelukunta Reima Päivinen Fingrid Oyj Esityksen sisältö 1. Siirtotilanne, häiriöt ja siirtokeskeytykset 2. Siirtokeskeytysprosessin kehittäminen 3. Järjestelmäreservit Lisätiedot SÄHKÖN KANTAVERKKOTOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 2013
SÄHKÖN KANTAVERKKOTOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 2013 viite: EMV määräys sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta 21.12.2011. Yhtiön nimi Fingrid Oyj Sähkön kantaverkkotoiminnan laajuus Lisätiedot Kytkentöjen suunnittelun kehittäminen. Käyttötoimikunnan kokous Kimmo Kuusinen 18.3.2010
Kytkentöjen suunnittelun kehittäminen Käyttötoimikunnan kokous Kimmo Kuusinen 18.3.2010 Kytkennät kpl/vuosi 2 Kytkennät vuosina 2004-2008 1200 1000 800 600 400 200 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 3 160 Lisätiedot Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset
Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset Aimo Aalto, TEM 19.1.2015 Hajautetun energiantuotannon työpaja Vaasa Taustaa Pienimuotoinen sähköntuotanto yleistyy Suomessa Hallitus edistää Lisätiedot Katsaus käyttötoimintaan. Käyttötoimikunta 21.5.2014 Reima Päivinen Fingrid Oyj
Katsaus käyttötoimintaan Käyttötoimikunta Reima Päivinen Fingrid Oyj Esityksen sisältö 1. Käyttötilanne ja häiriöt 2. Tehon riittävyys 3. Järjestelmäreservit 4. Kansainvälinen käyttöyhteistyö 5. Eurooppalaiset Lisätiedot Kapasiteettikorvausmekanismit. Markkinatoimikunta 20.5.2014
Kapasiteettikorvausmekanismit Markkinatoimikunta 20.5.2014 Rakenne Sähkömarkkinoiden nykytila Hinnnanmuodostus takkuaa Ratkaisuja Fingridin näkemys EU:n nykyiset markkinat EU:n markkinamalli pohjoismainen Lisätiedot Loissähkön hallinnan muutosten vaikutus jakeluverkkoyhtiölle
Loissähkön hallinnan muutosten vaikutus jakeluverkkoyhtiölle Turo Ihonen Käyttöpäällikkö, Elenia Oy Fingrid käyttötoimikunnan kokous 24.6.2015 Helsinki Palvelun ja säävarman sähkönjakelun suunnannäyttäjä Lisätiedot Ajankohtaiskatsaus. Elokuu 2010
Ajankohtaiskatsaus Elokuu 2010 (1/2) Kesän ukkosmyrskyt aiheuttivat myös kantaverkossa häiriöitä. Kantaverkko selvisi myrskyistä selvästi jakeluverkkoja helpommalla 29.7. kaatui yli 10 puuta Imatra Konkapelto Lisätiedot BL20A0400 Sähkömarkkinat. Valtakunnallinen sähkötaseiden hallinta ja selvitys Jarmo Partanen
BL20A0400 Sähkömarkkinat Valtakunnallinen sähkötaseiden hallinta ja selvitys Jarmo Partanen Valtakunnalliset sähkötaseet Kaikille sähkökaupan osapuolille on tärkeää sähköjärjestelmän varma ja taloudellisesti Lisätiedot Huutokoski - Kontiolahti 400 kv voimajohto
Huutokoski - Kontiolahti 400 kv voimajohto Selvitys maakuntakaavoitusta varten 26.10.2006 Fingrid Oyj 2006 1 (12) Huutokoski - Kontilahti 400 kv voimajohto Sisällysluettelo 1 Hankkeen kuvaus...2 2 Ympäristön Lisätiedot Asiakastoimintamallin kehittäminen. 11.3.2014 Jussi Jyrinsalo
Asiakastoimintamallin kehittäminen Vuonna 2013 kehitettiin asiakastoimintamallia Kehityshankkeita: liityntäprosessi ja liittymisehtojen seuranta asiakaspalautteen keruu ja hyödyntäminen sekä asiakastiedon Lisätiedot Verkkotoimikunta Ajankohtaiset. Maaliskuu 2012
Verkkotoimikunta Ajankohtaiset Maaliskuu 2012 Joustava ja pitkäjänteinen investointistrategia 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fenno-Skan 2 Seinäjoki - Tuovila Lisätiedot Markkinoiden tiedonvaihto murroksessa - ajatuksia tulevasta. Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012
Markkinoiden tiedonvaihto murroksessa - ajatuksia tulevasta Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012 2 Mitä on markkinoiden tiedonvaihto? Tietosisältöjä: siirtokapasiteetteja, säätösähkötarjouksia, Lisätiedot Uuden sähkömarkkinamallin kuvaus ja vaikutusten analysointi. Selvitys Teknologiateollisuus ry:lle 3.6.2009
Uuden sähkömarkkinamallin kuvaus ja vaikutusten analysointi Selvitys Teknologiateollisuus ry:lle 3.6.2009 Sisältö 1. Työn lähtökohdat 2. Uuden sähkömarkkinamallin toiminnan kuvaus 3. Uuden sähkömarkkinamallin Lisätiedot Pullonkaulojen hallinta Pohjoismaissa - nykytila - ehdotus 11 tarjous-/hinta-alueesta. Markkinatoimikunnan kokous 22.10 Juha Hiekkala, Jyrki Uusitalo
Pullonkaulojen hallinta Pohjoismaissa - nykytila - ehdotus 11 tarjous-/hinta-alueesta Markkinatoimikunnan kokous 22.10 Juha Hiekkala, Jyrki Uusitalo 2 Poikkeuksellisen suuret pullonkaulatulot 2008! 90 Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute