Source: http://docplayer.cz/2008865-Celkova-informace-stav-pripravy.html
Timestamp: 2018-05-27 16:06:53+00:00
Document Index: 33958219

Matched Legal Cases: ['zákona č. 183', 'zákona č. 183', 'zákona č. 100', 'zákona č. 183', 'zákona č. 50', 'zákona č. 183', 'zákona č. 183', 'zákona č. 183', 'zákona č. 183', 'zákona č. 183']

Celková informace - stav přípravy - PDF
Celková informace - stav přípravy
Download "Celková informace - stav přípravy"
Ján Navrátil
1 Celková informace - stav přípravy Silniční okruh kolem Prahy, stavby 511, 512, 513, 514, 518, 519, 520 Severní část silničního okruhu stavby 518,519,520 a 511 Jihozápadní část silničního okruhu stavby 512,513 a 514 Tzv.severní část okruhu umožní propojení dálnice D5 s dálnicí D8 a dále napojení na dálnici D11a D1. Tento úsek silničního okruhu má s výjimkou stavby 520 zpracovanou dokumentaci pro územní řízení, která je v souladu s ÚPN a je projednána se všemi dotčenými orgány. U stavby silničního okruhu 520 je pozastaven proces EIA, který bude dokončen po nabytí právní moci územního rozhodnutí na stavbu 518 a 519. Stavba SOKP 511 je rovněž kompletně projednána. Na základě schválení VÚC Pražského Regionu v prosinci 2006 byl počátkem tohoto roku podán návrh na vydání územního rozhodnutí pro stavby 518, 519 i 511. Aktuálním problémem stavby 511 jsou nové požadavky dotčených obcí na vedení a tvar trasy silničního okruhu. Jedná se o požadavky obcí Kolovraty, Kuří a Říčan, které vznesly své požadavky při územním řízení dne Například obce Kuří a Říčany požadují umístění trasy do 10 ti až 15 ti metrového zářezu,tj. snížení nivelety trasy o cca 10-15m, přestože má stavba projednaný krajinný ráz (pravomocné rozhodnutí včetně odvolání). Toto opatření by znamenalo zásadní přepracování projektové dokumentace, zvětšení trvalých záborů a ztrátu podzemních vod. Tzv. jihozápadní část okruhu kolem Prahy umožní propojení Dálnice D5 s Dálnicí D1. Tento úsek tvoří stavby 514, 513 a 512. Stavby 514 a513 jsou v realizaci.na stavbu 512 bylo vydáno územní rozhodnutí proti kterému se vzápětí odvolalo 5 účastníků. stavba 511, Běchovice D1 Základní údaje : Délka trasy : 12,571 km Kategorie : R 34,5/120 Mosty : 30 mostních objektů, z toho most přes Říčanský potok délky 242,2m Tunely : tunely hloubené - Na Vysoké dl.384m a tunel Dubeč 275m. MÚK : 4 ( Dubeč,Uhříněves,Říčany,Lipany) Dotčená katastrální území: Hl.m.Praha: Běchovice, Dubeč, Uhříněves, Královice, Nedvězí, Kolovraty Středočeský kraj: Říčany, Nupaky EIA dokumentace o hodnocení vlivu na životní prostředí byla zpracována v prosinci 2000 dle zák.244/1992 Sb. ing. Michaelou Vrdlovcovou a posudek na ni zpracoval EKOTEAM, Veverkova 1343,Hradec Králové v červnu EIA-stanovisko o hodnocení vlivů vydalo Ministerstvo životního prostředí 26.listopadu 2002.
2 Stav přípravy schválen ÚPn hl.m.prahy-stavba 511 nebyla v závazné části ÚPn ani v seznamu VPS prosinec zpracována dokumentace o hodnocení vlivu na životní prostředí dle zák.244/1992 Sb červen vypracován posudek dokumentace EIA MŽP vydalo Stanovisko o hodnocení vlivů MHMP SÚRM požádal o změnu ÚPn hl.m. Prahy o přeřazení ze směrného územního plánu do závazné části ÚPn hl.m. Prahy z časového horizontu po roce 2010 do časového horizontu do roku Rada hlavního města Prahy Usnesením č.1843 souhlasí s pořízením změny říjen dokončena dokumentace pro územní rozhodnutí srpen aktualizovaná DÚR prosinec podána žádost o ÚR Územní rozhodnutí : byla u stavebního odboru MHMP podána žádost o vydání územního rozhodnutí na stavbu 511 Běchovice-dálnice D1. Dokumentace byla v souladu s dokumentací EIA, s územním plánem hl.m. Prahy a ÚPn VÚC Pražského regionu, který byl schválen Dne se u stavebního odboru MHMP konalo územní řízení. Přesto že byla dokumentace kladně projednána se všemi dotčenými orgány a organizacemi a byla pravomocně vydána všechna potřebná rozhodnutí došlo k námitkám při územním řízení. Na územním řízení byly vzneseny námitky ze strany MÚ Říčany: Konstatování že dokumentace je v nesouladu s územním plánem města Říčan-jedná se o to,že není v dokumentaci zelený pás oboustranně kolem celého silničního tělesa. EKO Kuří: Ve věci podjatosti MHMP, resp. všech zaměsnanců OST MHMP - požadavek aby řízení vedl nezávislý orgán bylo doručeno zamítnutí k námitce podjatosti rozhodnutím ředitele MHMP. Most Kuří-požadují výškově radikálně nižší a délkově kratší. Úsek od D1 až k lokalitě Na Vysoké veden v zářezu hl. 10 až 15m. Kapotování mostu přes údolí Pitkovického potoka Před započetím stavby osázení zelených pásů š.min.50m po celé délce okruhu od D1 k lok. Na Vysoké a v části Lipan. MČ Praha-Kolovraty: Zohlednit současný stav dopravní zátěž,emise,hluk atd. Probíhají jednání mezi projektantem a investorem ve věci rozhodnutí o dalším postupu a návrhu vyhovujícího řešení. V jejich rámci by se mělo v květnu 2007 uskutečnit jednání u starostky Říčan za účasti EKO Kuří a MČ Praha-Kolovraty.
3 Odbor stavební MHMP řešil námitku EKO Kuří, a to ve věci podjatosti doručeno zamítnutí k námitce podjatosti rozhodnutím ředitele MHMP. Po zamítnutí této námitky bude následovat přerušení územního řízení na vzájemně dohodnutou dobu do vyřešení požadavku Hygienika hl.m.prahy. Investor zajistil zpracování prověřovací studie na kompromisní řešení DÚR stavby 511. Zpracování podkladu k následnému rozhodnutí o úpravě projektové dokumentace DÚR včetně jejího projednání bude provedeno do Problematika stavby : Na územním řízení byl vznesen požadavek ze strany MÚ Říčany, EKO Kuří a MČ Praha- Kolovraty. Tyto orgány požadují v úseku od dálnice D1 až za mimoúrovňovou křižovatku Říčany stavbu okruhu zahloubit o m. To by ve své podstatě znamenalo přepracování a znovu projednání dokumentace pro územní řízení.prodloužení přípravy o cca 10 měsíců. stavba 512, D1- Jesenice-Vestec Základní údaje : Délka trasy : 8,750 km Kategorie : MR 27,5 Mosty : 21 mostních objektů, z toho most přes údolí Botiče 176,526 m, přes Dobřejovický potok 261,6 m, na přeložce silnice II/101 dl. 101,5 m, na silnici II/101 přes D1 délky 104 m, mosty přes D1 délky 104,3 m, 103,52 m a 80 m Tunely : Tunelové stavby nejsou MÚK : 3 ( Modletice, D1 se sil. II/101 a SOKP s D1) Dotčená katastrální území: Středočeský kraj: Jesenice, Osnice, Jirčany, Herink, Dobřejovice, Modletice, Nupaky Stav přípravy zpracována dokumentace o hodnocení vlivu na životní prostředí společností EVERNIA s.r.o vydáno stanovisko o hodnocení vlivů Ministerstvem životního prostředí 05/ předána dokumentace pro územní rozhodnutí 08/ Aktualizovaná DÚR vyskladněna stavebnímu úřadu OÚ Jesenice podáná žádost o územní rozhodnutí podána žádost o vydání územního rozhodnutí rozhodnutí o přerušení řízení a výzva k doplnění podkladů doplněny požadované podklady červen schválena změna ÚP města Říčany oznámení o zahájení řízení jeho účastníkům září ÚP obce Modletice změna č. 5 chválena ÚP města Říčany změna č. 2schválena nové rozhodnutí o přerušení řízení do , jelikož dosud nebyla schválena změna ÚP Nupaky schválen ÚP VÚC Pražského regionu
4 schválena změna ÚP obce Nupaky (zařazení stavby 512 do závazné části ÚP a mezi veřejně prospěšné stavby) změna ÚP Nupaky vyvěšena na úřední desce návrh na vydání územního rozhodnutí doplněn dle rozhodnutí o přerušení, tj. doplněna schválená změna ÚP Nupaky vč. nabytí její účinnosti St.úřad v Jesenici vydal územní rozhodnutí Územní rozhodnutí: stavebním úřadem Jesenice vydáno územní rozhodnutí. Proběhla lhůta pro odvolání účastníků řízení (termín ) odvolání uplatnilo 5 účastníků.stavební úřad Jesenice předá ÚR Krajskému úřadu k odvolacímu řízení. K odvolacímu řízení budou předána vyjádření z probíhajících jednání ŘSD s účastníky odvolání. Z důvodu odvolání dojde k prodloužení přípravy. Bylo vypsáno otevřené řízení na výběr zhotovitele pro vypracování dokumentace pro stavební povolení a pro zadání stavby 512. Proběhla soutěž na provedení podrobného geologického průzkumu. Po uplynutí odvolací lhůty bude s vybraným zhotovitelem podepsána smlouva (předpokl. nejpozději do ). Problematika stavby : Odvolání k územnímu řízení: Se všemi účastníky probíhají jednání Obec Psáry Nesouhlas se zakončením přeložky sil.ii/105-navržené usořádání dle názoru obce je nebezpečné, Obec stáhne odvolání jakmile bude uzavřena smlouva o přeložce komunikace do Psár mezi ŘSD, obcí Psáry a Středočeským Krajem. Zastupitelstvo obce Psáry již text dohody schválilo. A.C.E. Media Společnost je vlastnkemí pozemku s umístěným reklamním zařízením a el. přípojky NN. Pozemek je stavbou dotčen a jeho užíván íi užívání rekl. zařízenína něm by tímto bylo znemožněno. p.sojka Nesouhlas s umístěním stavby na jeho pozemcích. p.hluchý Zpochybnění územního plánu. Stavba je v souladu s územnímy plány jednotlivých obcí.změna ÚPn byla sice schválena po podání žádosti o ÚR, ale dle naší informace je vše v pořádku jednáme o zrušení tohoto odvolání. Servis AUTO OPAT+JUB+Hroňková+Matoušek Nesouhlas s protihlukovým opatřením požadavek na zrušení PHS u Nupak
5 Proběhlo jednání a budeme navrhovat další řešení na kombinovanou PHS. V jednání je návrh dohody, na jejímž základě by byla f. Auto Opat a další 3 účastníci ochotni stáhnout společné odvolání, podané proti ÚR stavby 512. stavba 513, Vestec Lahovice Základní údaje : Délka trasy : 8,337 km + 1,758 km přivaděč Vestec Kategorie : R 27,5/100 Mosty: 26 mostních objektů, z toho 236 m dlouhý most přes Vltavu Tunely : 1937m třípruhový a 1924,2m dvoupruhový, 70m přesypaný MÚK : 3 ( Lahovice, Dolní Břežany, Písnice) Dotčená katastrální území : Hl.m. Praha : Lahovice, Zbraslav, Komořany. Točná, Cholupice, Písnice Středočeský kraj : Hodkovice, Vestec, Zlatníky, Jesenice Komunikace je uvedena v závazné části územních plánů všech dotčených obcí. EIA = dokumentace o hodnocení vlivu na životní prostředí byla zpracována v dubnu 2000, stanovisko o hodnocení vlivu vydalo Ministerstvo životního prostředí 6.dubna Územní rozhodnutí bylo vydáno pod čj. MHMP /2003/OST/Št, ale došlo celkem 5 odvolání obcí a občanů. Rozhodnutí o odvolání vydalo 29.října 2004 Ministerstvo pro místní rozvoj pod čj / /O-2208/04 a nabylo právní moci 26.listopadu Stavebním úřadem na hlavní trasu je určen odbor dopravy MHMP, pro vodohospodářské stavby pak Úřad MČ 12. Drobné pozemní a dopravní stavby budou vydávat stavební úřady MČ 12 a dotčených obcí ve Středočeském kraji. V rámci podrobného geologického průzkumu byla provedena v období geologická průzkumná štola o celkové délce 1909m. Byla prováděna dovrchní ražbou z portálu Komořany a úpadní ražbou z portálu Cholupice. Současně byl proveden odvětrávací vrt na Nouzově. Stavební řízení pro I.část stavby, která zahrnuje most přes Vltavu, tunely a hlavní trasu k nadjezdu Točná, bylo vydáno a nabylo právní moci Dále byla vydána příslušná rozhodnutí v kompetenci odborů městské části Praha 12. Dne bylo požádáno o vydání stavebního povolení na II.část stavby, což je úsek od napojení na SOKP 512 v km 1,35 do km 6,2 u odboru dopravy MHMP. Dále je požádáno o stavební povolení na vodohospodářské stavby a stavební objekty, spadající do kompetence odborů městské části Praha 12. Dodavatel stavby : Vítězným uchazečem je Sdružení Vestec Lahovice, složené ze SKANSKA DS a.s., SKANSKA BS a.s. a Alpine Mayreder s.r.o. Staveniště na I.část stavby bylo předáno , zhotovitel vyzván k zahájení prací k datu Stavební povolení na zařízení staveniště si zajišťuje zhotovitel vlastními silami.
6 Finanční náklady stavební části činí podle nejnižší nabídky Kč bez DPH. a budou pokryty z prostředků SFDI a z úvěru EIB. Lhůta výstavby je 42 měsíců, zahájení stavby Problematika stavby : stavba je situována na území hlavního města Prahy a v obcích Středočeského kraje, což vyvolává potřebu dvojnásobného počtu všech vyjádření odvolání obcí proti územnímu rozhodnutí vynutila změny v postupu uvádění do provozu v závislosti na realizaci dalších staveb jiných investorů ( SOKP 513 může být uvedena do provozu až společně s SOKP 512 a obchvatem Jesenice, MÚK Dolní Břežany může být zprovozněna až po dokončení obchvatu Písnice, kde je investorem hl.m.praha ) zajištění majetkoprávního vypořádání je časově velmi náročné zvláště u orgánů státní správy a státních organizací stanoviska Městské části Praha 12 a OŽP MHMP brání přístupu na staveniště a provádění stavby, dodatečně se musí řešit nové trasy, nelze využít provizorní komunikaci k průzkumné štole přístup k zařízení staveniště pro pilíř mostu přes Vltavu je znemožněn nově povolenou stavbou cyklostezky, která však nebude moci být provozována, neboť prochází staveništěm. Tato cyklostezka však nemá napojení na lávku pro pěší a cyklisty, zavěšenou pod mostem (stavba jiného investora). Náhradní přístup k pilíři mostu je povodím Vltavy časově omezen z důvodu nebezpečí povodńových stavů nově zjištěný výskyt chráněných živočichů vyvolal potřebu jejich odchytu, úkrytu a přemístění projektovaný zábor a situování okružní křižovatky Vestec neodpovídají aktuální situaci v terénu, což vyvolává potřebu přepracování tvaru křižovatky. Nebylo respektováno pravomocné územní rozhodnutí a došlo k zastavění prostoru jinými investory, stavby bude nutno demolovat. Vzhledem k nízké ceně za výkupy ve Středočeském kraji ( 84.-Kč/m 2 ) a z toho vyplývajícího nesouhlasu vlastníků se muselo přistoupit k zajištění pozemků vyvlastněním. Tento proces je podstatně složitější a časově náročnější. Nový vyvlastňovací zákon nařizuje náhradu za vyvlastnění podle ceny obvyklé, tj. na základě znaleckého posudku, ale podle zkušeností z této stavby je tato cena cca 8x vyšší než cena vyhlášková. Lze očekávat, že většina vlastníků na ostatních připravovaných stavbách bude z toho důvodu vyžadovat vyvlastnění. Vyvlastňovací řízení pro II.část stavby SOKP 513 bylo ukončeno v prosinci Vyvlastňovacím procesem se tato část stavby zpožďuje cca o ¾ roku a vyžádá si zvýšené náklad o cca 400 mil. Kč. Stav vydání stavebního povolení na II.etapu. O stavební povolení na II. etapu bylo požádáno u odboru dopravy MHMP, který si vyžádal doplnění dokladů a řízení přerušil do Vliv nové normy na šířku tunelu. Směrnice Evropského parlamentu a Rady o minimálních bezpečnostních požadavcích na tunely a navazující norma o projektování tunelů pozemních komunikací upřesňují požadavky na stavbu a vybavení tunelů a tím vyvolávají potřebu nového posouzení tunelové stavby z hlediska plnění požadavků těchto dokumentů. Tato úprava by si vyžádalo zvýšení nákladů o cca 600 mil. Kč a zpoždění výstavby o půl roku. V současné době, tj. ke , je již realizováno sejmutí ornice, demolice chat, zařízení staveniště, zemní práce v Komořanech, odvodňovací štola a šachta, zahájena ražba jižního 3 pruhového tunelu.
7 Bylo provedeno ohlášení přípravných prací na II.etapě, aby mohla být sejmuta ornice a proveden archeologický průzkum. Stavba 514, Lahovice Slivenec Základní údaje : Délka trasy : MÚK : Mosty : Tunely: 6,013 km 2 (Lahovice, Lochkov) 3 z toho estakáda přes údolí Berounky 2,1 km (nejsou započteny mostní objekty, které jsou na větvích MÚK) 2 souběžné trouby dl. 1,658 km (2 pruhy a 3 pruhy - stoupací) Katastrální území : Slivenec, Lochkov, V. Chuchle, Radotín, Lahovice, Zbraslav Územní rozhodnutí vydané MHMP v 05/2003 po odvolání Atelieru pro životní prostředí nabylo právní moci až 02/2004. Stav přípravy k 30.4,2007 Problematika přípravy v současné době je vyvolána těmito skutečnostmi: 1) Změnou územních plánů iniciovaných obcemi Lochkov, Slivenec, MČ Radotín a MHMP v průběhu vlastní přípravy stavby ) Nekonečným jednáním s vlastníkem pozemků v k.ú. Radotín fir. Schäfer Menk s.r.o. od. 1 Změna ÚP se týká dvou lokalit MÚK Lochkov Zde došlo k úpravě tvaru křižovatky a jejímu mírnému prostorovému posunutí. Na původní tvar MÚK Lochkov včetně souvisejících objektů je pravomocné stavební povolení. Se stavebním odborem a odborem dopravy MHMP bylo projednáno, že na tuto úpravu křižovatky nebude nutná změna ÚR. Byla zpracována a projednána DSP této změny. Dne byla na MHMP podána žádost o změnu stavby před dokončením MUK Lochkov.Změna stavby bude řešena formou Vyhlášky.Vyvěšení bude v19tém týdnu.nabytí právní moci se předpokládá ve třetí dekádě června 2007.Následně vydané stavební povolení bude pravomocné ve třetí dekádě července 2007./Předpoklad,že v žádném z těchto aktů nedojde k odvolání/. Změna nemá vliv na změnu termínu stavby. Prostor přeložky místní komunikace Za Ovčínem Zde došlo ke změně územního plánu z popudu územně plánovacích orgánů MHMP, neboť řešení této přeložky dané platným územním rozhodnutím bylo dopravně nevhodné. Po projednání této problematiky jak s MHMP a MČ Prahy 16 (Radotín) vyplynula nutnost na objekty ovlivněné touto změnou ÚP vydat nové ÚR a následně stavební povolení. (Původní řešení dle ÚR mělo řádná pravomocná stavební povolení.) Byla zpracovaná projednaná DÚR a byla podána žádost o územní rozhodnutí. Je zpracovaná DSP, která se v současné době projednává.
8 Dne proběhlo územní řízení.nabytí právní moci se předpokládá ve třetí dekádě května 2007.K dnešnímu dni je již zpracovaná DSP.O stavební povolení bude požádáno po nabytí právní moci ÚR.Pravomocné stavební povolení bude k (předpoklad,že nedojde k odvolání) Žádný z objektů těchto dvou lokalit neleží na kritické cestě výstavby a reálný termín vydání stavebních povolení neohrožuje finální termín této stavby od. 2 Odmítnutím povolení vstupu na své pozemky firmou Schäfer-Menk nelze realizovat níže uvedené objekty, na které je vydáno pravomocné stavební povolení. (Napadené též firmou Schäfer Menk) SO 324 Přeložka vodovodu DN 1200 SO přelivu z vodojemu Radotín SO 326 vodovodu DN 600 SO 328 Protikorozní ochrana SO 204/1 Most přes údolí Berounky SO 342 Přeložka STL plynu Radotín Majetkoprávní vztah s firmou Schäfer Menk není dosud uzavřen. V průběhu jednání se zjistilo, že firmě bylo známo, že část pozemků může být využita pro řešení dopravní obsluhy města a proto výše požadované majetkové újmy (115 mil. Kč) byla neopodstatněna. Z tohoto důvodu byla ŘSD ČR podána žaloba na neplatnost smluvního dokumentu v části týkající se zaplacení majetkové újmy. Jednání zatím soudem nebylo nařízeno. Tento stav, který neumožňuje uvolnit staveniště pro výstavbu mostu přes údolí Berounky v plném rozsahu, může negativně ovlivnit termín dokončení této stavby. Postup výstavby Stavební postup probíhá v souladu s předloženým HMG. Úspěšně pokračují práce na hloubené části tunelu a byly též zahájeny práce na ražené části, kde je vyraženo v kalotě dvou pruhového tunelu 370m a tří pruhového tunelu 285 m Dokončuje se ZS v prostoru Strakonické křižovatky. Je provedeno kompletní založení mostu přes Slavičí údolí. Provádějí se zkoušky nesystémových pilot v prostoru mostu přes Berounku.Byla zahájena betonáž šablon pro pilotové založení mostu přes Berounku Zhotovitel současně projednává s orgány MHMP materiálovou změnu mostu přes Lochkovské údolí. V prostoru MUK Strakonická se vytvářejí podmínky pro přeložky inž.sítí.pokračují práce na mezideponii v prostoru větve K Současně se zpracovává realizační dokumentace jednotlivých objektů.
9 Stavby 518,519 a 520 Stavba 518, Ruzyně - Suchdol Základní údaje : Tunely : 2 přesypané m (Suchdol) a 850 m (Rybářka) Kategorie : MR 27,5/100 s rezervou na MR 34 Délka trasy : 9,401 km MÚK : 4 Odhad nákladů stavby: 17,2 mld. Kč Předpokládaná realizace: Dotčená katastrální území : Hl.m. Praha : Dolní Liboc, Ruzyně, Přední Kopanina, Nebušice, Lysolaje, Suchdol, Sedlec Středočeský kraj : Horoměřice, Roztoky u Prahy Komunikace je uvedena v závazné části územních plánů dotčených obcí. EIA Pro stavbu byla vypracována řada variant, dokumentace EIA ( Envisystem a ing. Vrdlovcová) a bylo vydáno stanovisko MŽP ( ). Územní rozhodnutí : Návrh na vydání rozhodnutí o umístění stavby MHMP stavební odbor podán v prosinci 2005, územní řízení bylo následně přerušeno z důvodu odvolání některých účastníků řízení a potřeby doplnit údaje a rozhodnutí související s odvoláními do ; protože se nepodařilo stanoviska některých orgánů zajistit v termínu, bylo řízení ukončeno. Nyní je žádost o vydání ÚR podána opětovně. Problematika stavby : MŽP ve svém stanovisku souhlasí se severní variantou Ss a s jižní variantou J podmíněně jen tehdy, pokud ÚP VÚC Pražského regionu prokáže nereálnost varianty severní. Trasa ve variantě J je zahrnuta do schváleného ÚP hl. města Prahy a nyní již i Územního plánu Pražského regionu. Problémem další přípravy je odpor občanských sdružení a některých místních samospráv proti vedení výsledné trasy ve variantě J. Pro stavbu je vyhlášena veřejná prospěšnost. Vedení trasy je plně v souladu s výše uvedenými ÚPD. Další údaje: U stavby 518 (ale následně i u stavby 519) je nutné však počítat s tím, že přepokládaný postup může z časového hlediska negativně ovlivnit příp. odvolání některého z občanských sdružení, obeslaných oznámením o zahájení správního řízení dle zák. č. 114/92 Sb. (celkem 9 obč. sdružení). Územní řízení bylo přerušeno pro chybějící podklady ve stanovené lhůtě do Důvody přerušení a zastavení územního řízení, přetrvávající problémy: 1) bezpečnostní dokumentace na tunely nad 500 m - dosud nebylo požadováno, změna legislativy dle evropské Směrnice 54/2004/EC. Studie bezpečnosti a analýzy rizik (v celém rozsahu) byla předána na Min. dopravy k vyjádření.
10 2) stanovisko Ministerstva dopravy k tunelům z důvodu změny legislativy dle 16 odst. 2 zák.č. 13/1997 Sb. silničního zákona. (tunely delší jak 500 m) - podáno ve 2/2007 (nebylo součástí řízení vedeném ve 2005). Ačkoliv se záležitost týká pouze tunelových staveb, MD vyžaduje celou dokumentaci. Bude tedy předána celá dokumentace DÚR, vícetisky vyskladňují projektanti. 3) vyjádření Ministerstva životního prostředí - zda je jejich stanovisko hodnocení vlivů na ŽP (EIA) platné, č.j. NM700/1327/2020/OVPŽP/02 z Naprosto neopodstatněný požadavek, zákon 100/2001 Sb. jednoznačně žádným ustanovením neruší zpětně Stanoviska vydaná dle zákona 244/92 Sb. Skutečnost, že podobný dotaz má být vznesen dává MŽP možnost dalších, dodatečných požadavků, které mohou vydání ÚR dalším násobným doplňováním podkladů oddálit či vůbec znemožnit. ŘSD ČR se snaží tento problém odstranit. 4) závazná stanoviska, stanoviska dotčených orgánů: - Hygienická stanice hl.m. Prahy dosud nepožadováno, vzniklo na základě nového přístupu Min. zdravotnictví - Krajská hygienická stanice Stř. kraje dtto Po vstupní konzultaci projektantů s příslušnými hygieniky bude projektanty zpracovatelem hlukové studie vyskladněna požadovaná dokumentace. Předpokládaný termín vyhotovení cca 1 měsíc. 5) vyjádření drážního úřadu trvá, vyžádal si nové posouzení dokumentace Stavba 519, Suchdol - Březiněves Základní údaje : Mosty: 11 Tunely : 1(285 m) + 3 ekodukty Kategorie : MR 27,5/100 s rezervou na MR 34 Délka trasy : 9,401 km MÚK : 4 Odhad nákladů stavby: 11,0 mld. Kč Předpokládaná realizace: Dotčená katastrální území : Hl.m. Praha : Suchdol, Bohnice, Čimice, Dolní Chabry, Březiněves, Ďáblice Středočeský kraj : Zdiby, Roztoky u Prahy EIA Pro stavbu byla vypracována řada variant, dokumentace EIA ( Envisystem a ing. Vrdlovcová) a bylo vydáno stanovisko MŽP ( ). Předpokládá se spolufinancování s pomocí úvěru EIB. Územní rozhodnutí : Návrh na vydání rozhodnutí o umístění stavby MHMP stavební odbor podán v prosinci 2005, územní řízení bylo následně přerušeno z důvodu odvolání některých účastníků řízení a potřeby doplnit údaje a rozhodnutí související s odvoláními, a to do prosince 2006; protože se
11 nepodařilo stanoviska některých orgánů zajistit v termínu, přičemž v tomto případě hrála rozhodující roli neexistence územně-plánovací dokumentace s vyhlášenou veřejnou prospěšností v prostoru Zdib (Územní plán Pražského regionu resp. obce Zdiby) umožňující vydání některých stanovisek bez nutnosti získat souhlasy vlastníků, bylo řízení ukončeno. Nyní je žádost o vydání ÚR podána opětovně. Problematika stavby : MŽP ve svém stanovisku souhlasí se severní variantou Ss a s jižní variantou J podmíněně jen tehdy, pokud ÚP VÚC Pražského regionu prokáže nereálnost varianty severní. Trasa ve variantě J je zahrnuta do schváleného ÚP hl. města Prahy a nyní již i Územního plánu Pražského regionu. Problémem další přípravy je odpor občanských sdružení a některých místních samospráv proti vedení výsledné trasy ve variantě J. Pro stavbu je vyhlášena veřejná prospěšnost. Vedení trasy je plně v souladu s výše uvedenými ÚPD. Další údaje: Byla zpracována studie bezpečnosti a analýzy rizik. U stavby 519 (ale následně i u stavby 518) je nutné však počítat s tím, že přepokládaný postup může z časového hlediska negativně ovlivnit příp. odvolání některého z občanských sdružení, obeslaných oznámením o zahájení správního řízení dle zák. č. 114/92 Sb. (celkem 9 obč. sdružení). Územní řízení bylo přerušeno pro chybějící podklady ve stanovené lhůtě do Důvody přerušení a zastavení územního řízení, přetrvávající problémy: 1) rozhodnutí MHMP OOP ke stavbě v ochr. pásmu lesa dle zák.č. 289/1992 Sb. - podáno, dosud nevydáno, požadavek na doplnění dokumentace projektantem. Projektant zpracovává, na MHMP předána již aktualizace majetkoprávního elaborátu. 2) rozhodnutí OOP MHMP ke stavbě podle 12 (krajinný ráz) zák.č. 114/1992 Sb. o ochr. přírody a krajiny: - dne zahájeno správní řízení podle 56 zák.č. 114/ výjimka u zvláště chráněných živočichů a zvláště chráněných rostlin - občanské sdružení Společnost Šáreckého podalo odvolání ve 2/ předáno naše vyjádření ve 3/2007 ve věci odvolání obč. sdružení, dosud trvá Problém zásadního charakteru který nelze ovlivnit, lze očekávat že bude rozhodovat MŽP, termín rozhodnutí může být řádově v měsících. 3) vyjádření Ministerstva životního prostředí - zda je jejich stanovisko hodnocení vlivů na ŽP (EIA) platné, č.j. NM700/1327/2020/OVPŽP/02 z Naprosto neopodstatněný požadavek, zákon 100/2001 Sb. jednoznačně žádným ustanovením neruší zpětně Stanoviska vydaná dle zákona 244/92 Sb. Skutečnost, že podobný dotaz má být vznesen dává MŽP možnost dalších, dodatečných požadavků, které mohou vydání ÚR dalším násobným doplňováním podkladů oddálit či vůbec znemožnit. ŘSD ČR se snaží tento problém odstranit na úrovni GŘ.
12 4) závazná stanoviska, stanoviska dotčených orgánů: - Hygienická stanice hl.m. Prahy dosud nepožadováno, vzniklo na základě nového přístupu Min. zdravotnictví - Krajská hygienická stanice Stř. kraje dtto Po vstupní konzultaci projektantů s příslušnými hygieniky bude projektanty zpracovatelem hlukové studie vyskladněna požadovaná dokumentace. Předpokládaný termín vyhotovení cca 1 měsíc. 5) vyjádření drážního úřadu trvá, vyžádal si nové posouzení dokumentace Stavba 520, Březiněves - Satalice Základní údaje: Celková délka stavby: 13,710 km Kategorie MR 27,5 Počet MÚ křižovatek: 5 Celkové náklady stavby: 11,4 mld. Kč Předpokládaná realizace: Stav přípravy úseku: Pro tuto stavbu bylo v podrobné technické studii zpracováno a posuzováno celkem 5 variant vedení trasy jako podklad pro zpracování dokumentace EIA, projednávání dokumentace EIA bylo MŽP pozastaveno až do rozhodnutí o definitivním umístění trasy staveb 518 a 519 (Ruzyně Březiněves). V současné době probíhá aktualizace dokumentace EIA. Doporučená varianta je v souladu se schváleným ÚP hl. města Prahy i se schváleným návrhem ÚP VÚC Pražského Regionu. V případě stavby 520 však došlo ze strany navrhovatelů ÚPD Pražského Regionu k vážnému pochybení, protože zde koridor, přes připomínky vznesené ŘSD ČR v době projednávání, figuruje pouze jako územní rezerva, tedy je chráněn, není však vyhlášena veřejná prospěšnost, takže nelze vyvlastňovat.
Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011
Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011 SOKP 510 Satalice - Běchovice Stávající úsek SOKP 510 Satalice Běchovice má délku 4,7 km. Realizace: 1. etapa v roce 1984 2. etapa v roce
DOHODA o spolupráci při zajištění přípravy a realizace komunikačního díla
Dohoda o spolupráci Psáry IkSD Kú SK. 125 /ZcČR DOHODA o spolupráci při zajištění přípravy a realizace komunikačního díla Název stavby: Přeložka silnice 111105 Strany dohody:. Obec Psáry se sídlem: Pražská
Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015.
D Dálnice Osičky stavba 05-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) informační leták, stav k 04/2015 Dálnice D stavba 05-2 Osièky nedokonèená èást (km 88,30 km 90,76) infografika D-05-2-Osicky-HK-130406b stavba
stavba 4705 dálnice D47 Bělotín Hladké Životice 11/2009 uvedeno do provozu v polovičním profilu
stavba 4705 dálnice D47 Bělotín Hladké Životice 11/2009 uvedeno do provozu v polovičním profilu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Stavba 4705 Bělotín Hladké Životice je součástí souboru staveb dálnice D47 (po zprovoznění
Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Silniční okruh kolem Prahy, Jihozápadní segment, úsek č. 512 D1 Jesenice Vestec Název objektu: SO 173 - Dopravní opatření během výstavby jiná
NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE
Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění
NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov
Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona
Cena zakázky z pohledu NKÚ. Miloslav Kala, viceprezident
Cena zakázky z pohledu NKÚ Miloslav Kala, viceprezident Úvod Cena zakázky v dopravním stavitelství v patnácti minutách 21.10.2011 Cena zakázky z pohledu NKÚ 2 Témata pro diskusi Má smysl zabývat se cenou
Komentář k návrhu dotačních vztahů z rozpočtu hlavního města Prahy k městským částem hlavního města Prahy na rok 2014
Komentář k návrhu dotačních vztahů z rozpočtu hlavního města Prahy k městským částem hlavního města Prahy na rok 2014 Celkový objem dotačních vztahů z rozpočtu hl. m. Prahy ( dále jen DVz) k městským částem
ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY
ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení
ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN V 1. ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL.M. PRAHY
ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN V 1. ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL.M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významných změn V (1. část) Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
1. Příprava vedení trasy dálnice D3 (0301-0305/I) ve Středočeském (STC) kraji
I N F O R M A C E o přípravě výstavby dálnice D3 ve Středočeském kraji na setkání ministra dopravy s hejtmanem Jihočeského kraje. 1. Příprava vedení trasy dálnice D3 (0301-0305/I) ve Středočeském (STC)
Informace z kontrolní akce č. 11/16 Peněžní prostředky určené na výstavbu silničního okruhu kolem hlavního města Prahy
Informace z kontrolní akce č. 11/16 Peněžní prostředky určené na výstavbu silničního okruhu kolem hlavního města Prahy Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu
S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 7. zasedání zastupitelstva města dne: 4. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Dopravní napojení na silnici I/35 Zpracoval: odbor, oddělení: Irena Weinerová, odd. přípravy
Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory
Silnicei/ Oldřichovice Èeský Tìšín Siln informační leták, stav k 08/2014 I/ Tøanovice most pøes Neborùvku most pøes Bystrý potok T56 most pøes Malý Javorový potok Oldřichovice Silnice I/ Dopravní význam
- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA
Obec Dolní Bečva Zlínský kraj, 756 55 Dolní Bečva č.p. 340 Tel., fax: 571 647 168 E-mail: obec@dolnibecva.cz Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupítelstvo obce Dolní Bečva Datum
NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015
Záznam o účinnosti: Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: OBEC BRUSNÉ Brusné 93, 768 61, Bystřice pod Hostýnem NÁVRH Opatření obecné
Příloha č. 2 k usnesení ZHMP č. 11/52 ze dne 29.11.2007. Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy. Zadání
Příloha č. 2 k usnesení ZHMP č. 11/52 ze dne 29.11.2007 Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy Zadání 2007 Z á s a d y ú z e m n í h o r o z v o j e h l. m. P r a h y Zadání 2007 Pořizovatel : Magistrát
Návrh smlouvy o spolupráci při přípravě stavby I/37 Chrudim obchvat, úsek křiž. I/17 - Slatiňany
Předkladatel: Jaroslav Trávníček, místostarosta Zasedání Zastupitelstva města Chrudim, konané dne 13.5.2013 Návrh smlouvy o spolupráci při přípravě stavby I/37 Chrudim obchvat, úsek křiž. I/17 - Slatiňany
a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem.
Odůvodnění zpracované pořizovatelem Výsledek přezkoumání Změn č. 4 územního plánu obce Dobrá podle - 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou
Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška
Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz
Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín
1-1173/2012 Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1173/2012 Milín, dne: 12.11.2012 Vyřizuje: Renata Melicharová E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L
kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem
Dámy a pánové, nedílnou součástí evropské dálniční sítě se do budoucna stane Silniční okruh kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem
KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno
KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č. j.: JMK 100807/2015 Sp. zn.: S - JMK 40967/2015 ODOS Brno 03.08.2015 O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy
M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/00114/12/H 00555/12/SÚ Hofmanová
Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny. Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny.
Stanovisko Ministerstva životního prostředí ČR č.j. 54485/ENV/13 ze dne 2. 8. 2013 k návrhu Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy aktualizace č. 1 vypořádání stanoviska podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím
Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO
ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE. ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST
ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel: PROARCH spol. s r.o. Jeremenkova 88,140 00 Praha 4 Ing.arch.J.Vasiluk, ing.arch.e.waldová Inženýrský atelier PPU-Babtie, spol. s r.o. Vyžlovská
D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu
D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační
AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY A REALIZACE VÝSTAVBY KOMUNIKACE I/11-I/57
AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY A REALIZACE VÝSTAVBY KOMUNIKACE I/11-I/57 (Ostrava-Opava-Krnov-Bartultovice) Tento materiál byl projednán a vzat na vědomí na 14. Valné hromadě Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57
Schválená usnesení 12. Rady HMP ze dne 31.3.2015
R-17239 643 31.3.2015 k návrhu na ukončení soudního sporu ve věci žaloby proti hlavnímu městu Praze o zaplacení 87.057.014 Kč s příslušenstvím a k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2015
Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1674/1676/2012 Milín, dne: 15.3.2013 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z
IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY
ZÁSAD Y č. 1/2008 r ZA SADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví a správě MČ Praha - Běchovice ve
MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 ID datové schránky: 24ebrt5 č.j.: OVÚP/4432/13/Kr vyřizuje: Eva Krčmářová tel.:
Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-
Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:
Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3
Akce: Část: Místo: Investor: HIP: Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Vodohospodářská část a plynovod kat. území Jílové u Prahy FORMAN s.r.o., DLP Development s.r.o. Ing. Josef Stanko
NÁVRH ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY
Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Suchdol n.o. - tel.: 556 770 107, fax.: 556 713 210, e-mail: stavebni.urad@suchdol-nad-odrou.cz Sp.zn.: 2188/2012/Gr
Povodňová rizika v hlavním městě Praze. a přijatá řešení ke zmírnění jejich následků
Povodňová rizika v hlavním městě Praze a přijatá řešení ke zmírnění jejich následků Ing. Rostislav Guth vedoucí oddělení ochrany obyvatelstva odboru krizového řízení Magistrátu hlavního města Prahy Charakteristika
R O Z H O D N U T Í. Účastník řízení podle 27 odst. 1 správního řádu: Folmava Resort s.r.o., IČ 21921086, Lochotínská 1108/18, 301 00 Plzeň
KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Škroupova 18, 306 13 Plzeň Č.j.: RR/3333/15 Spis. zn.: ZN/291/RR/13 Počet listů: 3 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 Vyřizuje: Ing. Radka Klímová
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV TAJEMNÍK ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI S M Ě R N I C E č. S /2009 O ZŘIZOVÁNÍ VĚCNÝCH BŘEMEN Garant: Rozsah působnosti: Ludmila Wágnerová, odbor majetkoprávní Uvolnění členové zastupitelstva
ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY
ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY TEXTOVÁ ČÁST Ing. arch. Ladislav Bareš PAFF - architekti LISTOPAD 2009 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nymburk adresa: Městský úřad Nymburk, Odbor výstavby Náměstí Přemyslovců
AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY A REALIZACE VÝSTAVBY KOMUNIKACE I/11-I/57 (Ostrava-Opava-Krnov-Bartultovice) Ing. Martin Dostál tajemník Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 16. Valná hromada Sdružení pro
Město Trutnov - městský úřad
Město Trutnov - městský úřad NÁVRH NA USNESENÍ 4b3 Jednání porady vedení : 19.1.2015 Odbor rozvoje Zpracoval : Ing. Miroslava Šormová 16.2.2015 a majetku města Pro jednání rady města dne : 26.1.2015 23.2.2015
1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona)
Odůvodnění zpracované pořizovatelem 1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) a) Vyhodnocení souladu
stavba 4704 dálnice D47 Lipník nad Bečvou Bělotín 11/2008 uvedeno do provozu
stavba 4704 dálnice D47 Lipník nad Bečvou Bělotín 11/2008 uvedeno do provozu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Stavba 4704 Lipník nad Bečvou Bělotín je součástí souboru staveb D47 (po zprovoznění součást D1) a je
VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby
ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VESTEC vydávající správní orgán datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby podpis: Zastupitelstvo Obce Vestec starosta Miroslav
ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í
ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah
Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 V Tršicích dne 24. 5. 2013 Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/419/2013-Ka Oprávněná úřední osoba pro vyřízení k podpisu: Ing.
Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší
Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu
Dopravní infrastruktura Třinecka
Dopravní infrastruktura Třinecka RNDr. Věra Palkovská starostka města Třince 12. 11. 2008 Výstavba přeložky silnice I/68 a I/11 v úseku Třanovice Nebory Oldřichovice - Bystřice Současný stav: Zhoršující
Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice
Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice Zastupitelstvo obce Jevišovice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
Přítomni viz. prezenční listina, která je nedílnou součástí tohoto písemného záznamu o počtu 1 listu. (příloha č.1)
Písemný záznam o průběhu veřejného projednání o návrhu Územního plánu Křešice konaného dne 3. 9. 2014 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Křešice Tento písemný záznam o průběhu veřejného
Usnesení z 99. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 22.9.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín
Usnesení z 99. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 22.9.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Výpověď nájemní smlouvy BD edašovská 353
Název instituce Stanovisko připomínky Vyhodnocení pořizovatelem
Příloha č. 5: Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů uplatněných k návrhu územního plánu Název instituce Stanovisko připomínky Vyhodnocení pořizovatelem Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí,
ODBOR VÝSTAVBY ROZHODNUTÍ
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY Č.J.: MCP6 015794/2012 V Praze dne: 28.2.2012 SPIS. ZN.: SZ MCP6 085094/2011/OV/Krá Značka: P-988/Neb Vyřizuje: Krásná Jitka Kontaktní spojení: tel.
Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03
Návrh Zadání změny č.2 Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 ŠK 2.01 Změna funkčního využití návrhových ploch občanského vybavení v centrální části obce do ploch
RYCHLOSTNÍ SILNICE R49
Ing. Karel Chudárek Ředitel Správa Zlín RYCHLOSTNÍ SILNICE R49 Návrh rychlostní silnice R49 v silniční síti ČR, SR v kontextu systému evropských tahů www.rsd.cz ROZDĚLENÍ RYCHLOSTNÍ KOMUNIKACE R49 [1]
LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice
MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO Obecní úřad LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice Váš dopis značky/ze dne naše značka vyřizuje tel.: 515 216 334 MUZN
Petr Bendl. Ing. Petr Bendl ministr dopravy
Petr Bendl Dobudování dálniční sítě je alfou a omegou kvalitní silniční dopravy v naší zemi. Jednou ze základních podmínek funkčnosti dálniční sítě je zabezpečení dostatečné infrastruktury v okolí Prahy,
ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL
ZÁSADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví Města Klecany dle usnesení
M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování
M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: Č.J.: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL: Výst. 2444/10/Ne 4599/10/SÚ Nebeská Pavlína 384371328 pnebeska@meu.vcelnice.cz
Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.
ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ
OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.
S m ě r n i c e č. 5/2002
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace Zlín, K majáku 5001 S m ě r n i c e č. 5/2002 ředitele příspěvkové organizace k výkonu majetkové správy silnic ve vlastnictví Zlínského kraje
- veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í
Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne: 5.3.2008 VÚP 328.3/330-202/277/08 VK-31 Ing. Vlasta
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE PŘESKAČE ÚZEMNÍ PLÁN PŘESKAČE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL: Zastupitelstvo obce Přeskače, usnesení č. Číslo jednací: Datum
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
ODBOR DOPRAVY, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje/tel. Brno dne MMB/00446154/2014 5400/MMB/00446154/2014 Ing. Iveta Jahnová 2015-04-17 Zn.: 11/10-Z/Jaiv 542 174 215 VEŘEJNÁ
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav
Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín
Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. CENTRAL GROUP 8.investiční a.s. návrh spolupráce nepřijala k tomuto
SITUAČNÍ ZPRÁVA O PŘÍPRAVĚ A REALIZACI D3/R3
SITUAČNÍ ZPRÁVA O PŘÍPRAVĚ A REALIZACI D3/R3 Praha Tábor České Budějovice st. hr. ČR R4 MÚK Skalka MÚK Nová Hospoda Stav k 1. březnu 2009 3/2009 Zpráva o přípravě a realizaci D3/R3 a R4 pro Výkonnou radu
Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna. Oznamuje. v souladu s ustanovením 47, odst. 2 stavebního zákona zveřejnění
Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad - úřad územního plánování náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Městský úřad Bor Odbor výstavby a územního plánování, nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor Č. jednací : 981/2011/OVÚP/6/ÚR-47 v Boru dne 20.5.2011 Vyřizuje : Říha Telefon : 374 756 128 E-mail : ovup@mubor.cz
VŘESKOVICE. Změna č. 1 územního plánu. Návrh TEXTOVÁ ČÁST
VŘESKOVICE Změna č. 1 územního plánu Návrh TEXTOVÁ ČÁST PLZEŇ, ÚNOR 2012 VŘESKOVICE Změna č. 1 územního plánu - návrh Objednatel: Obec Vřeskovice TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: plánování Městský úřad Klatovy,
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE
ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ
ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah: