Source: http://docplayer.fi/107388349-Paineviemarin-saneeraus-ja-varavesijohdon-rakentaminen-urakkaohjelma.html
Timestamp: 2020-01-25 11:19:55+00:00
Document Index: 8112001

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Paineviemärin saneeraus ja varavesijohdon rakentaminen URAKKAOHJELMA - PDF Ilmainen lataus
Download "Paineviemärin saneeraus ja varavesijohdon rakentaminen URAKKAOHJELMA"
1 Paineviemärin saneeraus ja varavesijohdon rakentaminen URAKKAOHJELMA
2 2 SISÄLTÖ 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Tilaaja Rakennuskohde Tutustuminen rakennuspaikkaan 4 2 URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS Urakkamuoto Maksuperuste Urakkasuhteet 4 3 URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakan ehdolliset kohteet Urakka-alueen rajat Sivuvelvollisuudet ( YSE 2 ) Työmaapalvelut (YSE 3 ) Työmaan johtovelvollisuudet (YSE 4 ) 6 4 TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA Tilaajan suoritusvelvollisuus Tilaajan hankinnat ja omat työt Työmaajärjestelyt Rakennuskohteen käyttö työn aikana Muut alueet Luvat 7 5 LAADUNVARMISTUS Tilaajan laadunseuranta Urakoitsijan laadunvarmistus 7 6 URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT Tarjouspyyntöasiakirjat Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys Määrälaskenta Lait, asetukset ja viranomaismääräykset 9 7 URAKKA-AIKA Töiden aloitus 10
3 3 7.2 Töiden valmistuminen Viivästyssakko Laiminlyöntien sanktiot 10 8 VAKUUDET JA VAKUUTUKSET Takuuaika ja takuuajan vakuus Urakoitsijan vakuudet Rakennusajan vakuus Tilaajan vakuudet Vakuutukset Rakennuskohteen vakuuttaminen 12 9 TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Urakkahinnan muodostuminen Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko Ensimmäinen maksuerä Viimeinen maksuerä Maksuaika ja viivästyskorko Hintasidonnaisuudet Muutos- ja lisätyöt ORGANISAATIOT Tilaajan organisaatio ja valtuudet Urakoitsijan organisaatio YHTEISET TOIMITUKSET Erityiset katselmukset ja mittaukset Työmaakokoukset Työmaapäiväkirja Vastaanottotarkastus Takuutarkastus ERIMIELISYYDET MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin Ongelmajätteet Työaika Työsuojelu Ympäristö 17
4 4 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Tilaaja Tilaajana on Kihniön kunta/tekniset palvelut 1.2 Rakennuskohde Rakennuskohteena on Kihniön kunnan keskustaajaman läheisyydessä, Sulkuejärven ranta-alueella sijaitsevan paineviemärin saneeraus. Paineviemäri saneerataan asentamalla uusi 140 PEH-10 vanhan päälle nykyisen viettoviemärilinjan kaivoista katsottuna kiinteistöjen puolelle. Samaan kaivantoon paineviemärin kanssa asennetaan varavesijohto 160 PEH-10, joka liitetään olemassa olevaan vesijohtoon. Kohteen tarkempi sijainti selviää suunnitelmapiirustuksista. 1.3 Tutustuminen rakennuspaikkaan Tilaaja edellyttää, että ennen tarjouksen antamista urakoitsija on käynyt tutustumassa kohteeseen ja tutustunut kaikkiin urakkatarjouspyynnön mukana oleviin tarjouspyyntöasiakirjoihin. 2 URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 2.1 Urakkamuoto Urakkamuotona on kokonaisurakka. 2.2 Maksuperuste Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvä kokonaishinta. Lisäkorvauksia tai - hyvityksiä laskettaessa käytetään tämän urakan tarjouspyyntöasiakirjoissa esitettyä yksikköhintaluetteloa, johon urakoitsija täyttää yksikköhinnat. 2.3 Urakkasuhteet Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Urakoitsija voi antaa osan töistä tilaajan hyväksymille aliurakoitsijoille.
5 5 3 URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 3.1 Pääsuoritusvelvollisuus Urakoitsijan pääsuoritusvelvollisuus on YSE:n 1 :n mukainen Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakkaan kuuluu kaikki urakkaohjelmassa ja muissa tarjouspyyntöasiakirjoissa määritellyt työt siinä laajuudessaan, jotta määritetty työtulos saavutetaan Urakan ehdolliset kohteet Ei ole Urakka-alueen rajat Urakka-alueet on esitetty suunnitelmapiirustuksessa. Tarkemmat urakka-alue- ja työaluerajat sovitaan aloituskatselmuksessa. 3.2 Sivuvelvollisuudet ( YSE 2 ) YSE:n 2 1. momentin ja 3 2. momentin tarkennuksena ja lisäksi on urakoitsijalla seuraavat sivuvelvollisuudet: a. tarkennuksena YSE:n 2 1. momenttiin on työssä noudatettava vähintään niitä palkka-, työaika- ja muita ehtoja, jotka ovat Suomen lain ja työehtosopimusmääräysten mukaan noudatettavana samanlaatuisessa työssä. Ehto koskee myös työtä, jonka alihankkija suorituttaa työntekijöillään b. työaikataulun, työsuunnitelman ja muiden niihin verrattujen suunnitelmien toimittaminen tilaajalle ja päivitys (ajantasallapito) c. kaikkien urakassa tarvittavien mittausten ja tarkemittausten suorittaminen d. työn edellyttämien laadun kannalta tarpeellisten kokeiden ja laatumittausten suorittaminen, laadun muu osoittaminen ja laatudokumenttien arkistointi. Laaduntarkastusten tulokset on dokumentoitava sekä ilmoitettava tilaajalle. Samalla ilmoitetaan
6 6 mahdollisista tarkastuksen edellyttämistä toimenpiteistä mm. havaittujen poikkeamien osalta. e. purettavien varusteiden ja laitteiden sekä rakenteiden purku, poiskuljettaminen, käsittely vastaanottopaikalla sekä edellä mainituista toimenpiteistä aiheutuvien kaatopaikkamaksujen ja jäteverojen maksaminen 3.3 Työmaapalvelut (YSE 3 ) Pääurakoitsija toimii tässä urakassa työmaapalveluista vastaavana urakoitsijana. 3.4 Työmaan johtovelvollisuudet (YSE 4 ) Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. 4 TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 4.1 Tilaajan suoritusvelvollisuus Tilaajan hankinnat ja omat työt Ei ole. 4.2 Työmaajärjestelyt Töiden järjestelyissä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon työturvallisuuden vaatimukset. Urakoitsijan on toimitettava työmaa-alueen käyttösuunnitelma tilaajalle tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi neljä (4) arkivuorokautta ennen työmaa-alueen käyttöönottoa. Urakoitsijan tulee työn aloittamisesta lähtien siihen saakka, kunnes työ on luovutettu rakennuttajalle, huolehtia kustannuksellaan tarpeellisesta työmaan erottamisesta aidalla ja urakoitsijan omien toimenpiteiden aiheuttamasta kunnossa- ja puhtaanapitotyöstä. 4.3 Rakennuskohteen käyttö työn aikana Urakoitsijan tulee kustannuksellaan suojata kolmansien osapuolien omaisuus.
7 7 4.4 Muut alueet Urakoitsijan on hankittava kustannuksellaan kaikki muut urakan toteuttamista varten tarvitsemansa alueet ja niiden käyttöä varten tarvittavat luvat. 4.5 Luvat Tilaajalla on suunnitelmien mukaiseen rakentamiseen ja purkamiseen tarvittavat työalueluvat, siinä laajuudessa mitä työn toteutus edellyttää velvoitteita noudattaen. Muista työsuoritukseen liittyvien lupien hankkimisesta huolehtii urakoitsija. 5 LAADUNVARMISTUS 5.1 Tilaajan laadunseuranta Tilaaja tulee suorittamaan urakan aikana pistokoeluonteista laadunseurantaa. Tilaajan suorittamat kokeet ja mittaukset eivät vähennä eivätkä korvaa urakoitsijan laadunvalvontaa. 5.2 Urakoitsijan laadunvarmistus Urakoitsijan tulee luovuttaa viisi (5) arkivuorokautta ennen töiden aloitusta työkohtainen toimintasuunnitelma. Jos työhön sijoitettu kone tai laite osoittautuu työn sopimuksenmukaiseen suorittamiseen soveltumattomaksi, on urakoitsijan vaihdettava se omasta aloitteestaan tai valvojan osoituksesta. Urakoitsijan tulee ottaa kattavasti valokuvia urakan aikana yhtenä laadunvalvonnan osana ja varsinkin peittoon jäävistä rakenteista. Valokuvat tulee toimittaa tilaajalle muistitikulla viimeistään vastaanottokokouksessa. Urakoitsija luovuttaa samalla kuvien käyttöoikeuden tilaajalle. Urakoitsijan tulee luovuttaa urakan yleisaikataulu tilaajalle viimeistään aloituskatselmuksessa.
8 8 Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoidensa työnjohdon ja työvoiman osaamista ja työsuoritusta sekä työtuloksen vaatimustenmukaisuutta. Työvaiheiden oikean ajoitukseen ja työsuoritusten laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota. 6 URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 6.1 Tarjouspyyntöasiakirjat Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu tarjouspyyntökirjeessä. Tarjouspyyntöasiakirjat luovutetaan urakoitsijalle urakkaneuvottelussa maksutta yhtenä (1) paperisarjana. 6.2 Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT (viittauksissa on käytetty lyhennettä YSE 1998). Urakassa noudatettavat asiakirjat pätevyysjärjestyksessä ovat (YSE 13 ): A) Kaupalliset asiakirjat a. urakkasopimus b. urakkaneuvottelupöytäkirja c. yleiset sopimusehdot YSE 1998 d. tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset e. urakkaohjelma f. turvallisuusasiakirja g. urakoitsijan tarjous h. määräluettelo i. muutos- ja lisätöiden yksikköhintaluettelo j. INFRA 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö, määrämittausohje B) Tekniset asiakirjat k. työselostus l. asiakirjaluettelon mukaiset asiakirjat m. Leppäkosken Sähkö Oy, pienjänniteverkkokartta pvm n. infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset (InfraRYL 2010) osa 1 Väylät ja alueet
9 9 o. infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset (InfraRYL 2010) osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat Lisäksi urakassa noudatetaan yleisiä standardeja, työohjeita ja työselostuksia, jotka on osoitettu edellä luetelluissa asiakirjoissa. 6.3 Määrälaskenta Tilaaja on suorittanut määrälaskennan. Määräluettelo on tarjouspyynnön asiakirja. Kaikki työmäärät mitataan suunnitelmista teoreettisina. Tarjouspyynnössä ilmoitetut yksikköjen työmäärät (määräluettelo) ovat tilaajaa sitovia lukuun ottamatta jäljempänä tässä kohdassa esitettyjä poikkeuksia. Tilaaja vastaa määräluettelon yksikköjen yhteismäärien muutoksista 5 % ylittävältä osuudelta. Jos työn aikana todetaan määräluettelossa ilmoitetun lähtöaineiston mukaisissa määrätiedoissa yli 5 % määrävirhe, on urakoitsija oikeutettu näiden suoritteiden osalta lisäkorvaukseen tai tilaaja vastaavasti hyvitykseen koko määräluettelon mukaisen määrän ylittävältä tai alittavalta osalta. Urakoitsijalla on velvollisuus tarkastaa tilaajan toimittamat suunnitelmat ja työselostus sekä ilmoittaa niissä mahdollisesti havaitsemistaan virheistä, ristiriitaisuuksista ja puutteista ennen tarjouksen jättämistä. 6.4 Lait, asetukset ja viranomaismääräykset Urakassa on noudatettava kaikkia voimassa olevia lakeja, asetuksia ja ministeriöiden päätöksiä sekä työvoima-, työsuojelu- ym. viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita. 7 URAKKA-AIKA Urakkaneuvottelu pyritään pitämään viikolla 15, jonka jälkeen tilaaja valmistelee valintaesityksen tekniselle lautakunnalle valintapäätöstä varten. Urakan arvioitu alkamisaika on viikolla (säävaraus) 18.
10 10 Urakoitsijan tulee huomioida, että on koulujen päättäjäiset ja urakka-alueella olevissa kiinteistöissä voi olla em. syystä johtuen tilaisuuksia. Urakoitsijan tulee erityisesti huolehtia siitä, että kulku kiinteistöille on varmistettu ko. päivänä ja pihaalueet ovat mahdollisuuksien mukaan käytettävissä. 7.1 Töiden aloitus Urakkasopimus tulee voimaan, kun sopimus on allekirjoitettu. Urakka-aika alkaa urakkasopimuksen allekirjoituspäivästä lukien. 7.2 Töiden valmistuminen Koko urakan tulee olla täysin valmis Urakassa ei ole välitavoitteita. 7.3 Viivästyssakko Viivästyssakko on YSE 18 mukainen. 7.4 Laiminlyöntien sanktiot Laatupoikkeamista voidaan YSE:n 27 :n mukaisesti määrätä seuraavat sanktiot: kirjallinen muistutus rahallinen rangaistus eli sakko (urakkahinnasta laskutuksen yhteydessä vähennettävä rahallinen korvaus) urakoitsijan edustajan vaihto sopimuksen purku Kirjallinen muistutus kirjataan työmaapäiväkirjaan tai työmaakokouspöytäkirjaan tai voidaan antaa erillisellä kirjeellä ja käsitellään aina työmaakokouksessa. Rahallinen rangaistus eli sakko Samaa asiaa koskevan yhden kirjallisen muistutuksen jälkeen seuraavat muistutukset johtavat aina tilaajan määräämään kiinteäsummaiseen sakkoon.
11 11 Sakot ovat suuruudeltaan kiinteitä ja ne määräytyvät seuraavasti: Sakon perusteena oleva toiminnallinen poikkeama Tilaajan tekemän pistokokeen perusteella havaittu laadunalitus, josta ei ole sovittu tilaajan kanssa Työturvallisuuteen liittyvät vakavat puutteet tai vakavat laiminlyönnit mm. Urakkakohtaiset, samasta laiminlyönnistä annetut huomautuskerrat ja niiden sakot 1.kerta 2.kerta Seuraavat kerrat riittämätön työmaa-alueen aitaus työturvallisuuden vastainen työskentely kaivannossa Tilaajalla on oikeus pysäyttää työt, kunnes työturvallisuutta vaarantavat epäkohdat on poistettu. 8 VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 8.1 Takuuaika ja takuuajan vakuus Takuuaika on kaksi (2) vuotta (YSE 29 ). Takuuajan vakuus on 2 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta (YSE 36 ). 8.2 Urakoitsijan vakuudet Rakennusajan vakuus Rakennusajan vakuus on 10 % arvonlisäverottomasta kokonaisurakkahinnasta (YSE 36 ).
12 12 Rakennusajan vakuus palautetaan urakoitsijalle heti sen jälkeen, kun työntulos on kokonaisuudessaan otettu vastaan, kun vastaanottotarkastuspöytäkirja on allekirjoitettu, kun takuuajan vakuus on asetettu, kun mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle osapuolelle, jolle rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen sekä kun rakennuttajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen vakuus niiden selvittämiseksi ja suorittamiseksi on asetettu. Tarjoajan on ilmoitettava annettavan vakuuden laatu ja antajayhteisö. Ulkomaisen vakuuden antajaksi hyväksytään vain sellainen yhteisö, jolla on valtuutettu edustaja Suomessa. Vakuussitoumuksen on oltava suomenkielinen. Rakennusaikainen vakuus osoitetaan tilaajalle osoitteeseen: Kihniön kunta Kihniöntie 46, Kihniö 8.3 Tilaajan vakuudet Tilaaja ei aseta vakuutta (poikkeus YSE 37 ). 8.4 Vakuutukset Rakennuskohteen vakuuttaminen Urakoitsijalla on oltava YSE 38 mukainen voimassa olevat rakennustyövakuutus sekä toiminnan vastuuvakuutus, joiden voimassaolosta tulee esittää todistukset tarjouksen liitteenä tai viimeistään urakkaneuvottelujen yhteydessä. 9 TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 9.1 Urakkahinnan muodostuminen Tarjoushinnassa on ilmoitettava arvonlisäveroton kokonaishinta. Urakkasopimukseen merkitään urakan kokonaishinta arvonlisäverottomana.
13 Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko Maksut suoritetaan tilaajan hyväksymän maksuerätaulukon mukaisesti siten, että kukin maksuerä vastaa suoritetun ja hyväksytyn työn arvoa. Urakoitsijan on toimitettava maksuerätaulukko tilaajan hyväksyttäväksi ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista. Maksuerätaulukko liitetään urakkasopimuksen liitteeksi Ensimmäinen maksuerä Urakkasummasta ei makseta ennakkoa. Ensimmäinen maksuerä (5 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta) maksetaan urakoitsijalle, kun 1. urakkasopimus on allekirjoitettu ja 2. urakkasopimuksen mukainen vakuus on luovutettu rakennuttajalle ja 3. urakoitsijan laadittavaksi edellytetyt suunnitelmat on luovutettu rakennuttajalle ja 4. aloituskatselmus on pidetty ja 5. työt on aloitettu Viimeinen maksuerä Viimeinen maksuerä (10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta) maksetaan urakoitsijalle, kun 1. työ on täysin (ei yhtään korjaamatta olevaa puutetta) valmis ja 2. työ on hyväksytysti vastaanotettu ja 3. takuuajan vakuus sekä luovutusasiakirjat on luovutettu rakennuttajalle ja 4. taloudellinen loppuselvitys on hyväksytysti pidetty Maksuaika ja viivästyskorko Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan, kun lasku on esitetty tilaajalle ja vastaava sopimuksen mukainen työvaihe on todettu tehdyksi tai lasku muuten on todettu maksukelpoiseksi.
14 14 Tilaajan hyväksymän laskun maksuaika on 14 vrk (tilaajan hyväksyntäpäivämäärästä lukien), jonka jälkeen urakoitsijalla on oikeus saada laskun viivästymisestä johtuen korkoa korkolain mukaan. Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija. 9.3 Hintasidonnaisuudet Urakkahinta on kiinteä ilman indeksisidonnaisuutta. 9.4 Muutos- ja lisätyöt Kaikista muutos- ja lisätöistä on kirjallisesti sovittava tilaajan kanssa ennen ko. työhön ryhtymistä. Urakoitsijan tulee tarjousta laatiessaan lisätä yksikköhintaluetteloon ne lähetetystä luettelosta mahdollisesti puuttuvat yksikköhinnat, joita hänen käyttämänsä työmenetelmän yhteydessä voi esiintyä, sekä täydentää luetteloa muutenkin niiltä osin kuin havaitsee siinä puutteellisuuksia. 10 ORGANISAATIOT 10.1 Tilaajan organisaatio ja valtuudet Urakkasopimuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista päättää teknisen lautakunnan rakennusjaos. Yhteyshenkilönä toimii tilaajan edustaja Satu Alajärvi. Pienistä ja kiireellisistä asioista voi päättää työn valvoja. Rakennuttaja nimeää työlle valvojan viimeistään aloitukokouksessa. Valtioneuvoston asetus rakennustyön työturvallisuudesta (205/2009) määrää rakennuttajan nimeämään rakennushankkeeseen turvallisuuskoordinaattorin. Rakennuttaja nimeää rakennushankkeen turvallisuuskoordinaattorin viimeistään aloituskokouksessa.
15 Urakoitsijan organisaatio Urakoitsijan tulee ennen urakkasopimuksen allekirjoitusta ilmoitettava työmaasta ja työsuojelusta vastaava työjohto. Urakoitsijan edustajan tulee olla tilaajan tavoitettavissa ja aina tarvittaessa työmaalle saatavissa. Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämän työnjohdon. 11 YHTEISET TOIMITUKSET 11.1 Erityiset katselmukset ja mittaukset Urakkakohteessa pidetään ennen töiden aloitusta aloituskatselmus, jossa urakka-alue luovutetaan urakoitsijan käyttöön työn toteutusta varten. Mikäli urakkaan liittyy sellaisia työvaiheita, jotka voivat aiheuttaa haittaa tai muuta vahinkoa naapurikiinteistöille, tulee urakoitsijan ennen ko. työvaiheen aloittamista pitää alkukatselmus ja töiden loputtua loppukatselmus, jossa todetaan, onko toteutettu työ mahdollisesti aiheuttanut vaurioita tai muuta korvattavaa haittaa tai edunmenetystä. Muista katselmuksista sovitaan erikseen Työmaakokoukset Työmaakokouksia pidetään tarvittaessa Työmaapäiväkirja Urakoitsijan on pidettävä numeroiduin sivuin varustettua työmaapäiväkirjaa. Työmaapäiväkirjasta tulee urakoitsijan työsuoritukset pystyä selvittämään luotettavasti myös jälkeenpäin mahdollisten korvaustapausten käsittelyssä. Työmaapäiväkirjan allekirjoittavat urakoitsijan työnjohtaja ja tilaajan valvoja. Työmaapäiväkirja tehdään kahtena kappaleena, joista toinen jää rakennuttajalle ja toinen urakoitsijalle Vastaanottotarkastus Rakennuskohteen vastaanottotarkastus pidetään YSE mukaisesti.
16 16 Mikäli vastaanotto- tai jälkitarkastuksia joudutaan urakoitsijan töiden keskeneräisyyden vuoksi pitämään enemmän kuin kaksi, tullaan jokaisesta ylimääräisestä tarkastuksesta urakoitsijalta perimään 500,00 euroa sakkoa. Urakoitsijan tulee luovuttaa kaikki tarkastus- ja mittauspöytäkirjat sekä muut sopimusasiakirjoissa vaaditut asiakirjat tilaajalle ennen sovittua urakkasuorituksen vastaanottotarkastusta Takuutarkastus Takuutarkastukset pidetään YSE 74 :n mukaisesti. 12 ERIMIELISYYDET Riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivät voi keskenään sopia ratkaistaan Suomen lain mukaan käräjäoikeudessa (poikkeus YSE 92 ). 13 MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 13.1 Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin Omistusoikeus urakka-alueelta irrotettaviin urakkasuorituksessa tarpeettomiin aineksiin kuuluu urakoitsijalle (YSE 53 ) Ongelmajätteet Alueella ei ole tiedossa olevia ongelmajätteitä. Mikäli kohteesta kuitenkin löytyy ongelmajätettä, tulee tästä ilmoittaa tilaajalle välittömästi Työaika Työmaan ulkopuolista melua aiheuttavat työvaiheet on suoritettava 7 18 välisenä aikana. Mahdollisista poikkeuksista on urakoitsijan sovittava tilaajan kanssa erikseen Työsuojelu Urakoitsijan tulee laatia urakkaa koskeva turvallisuussuunnitelma ennen rakennustöiden aloittamista. Urakan tuvallisuussuunnitelmaa laatiessaan tulee urakoitsijan huomioida tilaajan laatima turvallisuusasiakirjan kirjaukset.
17 17 Urakoitsijan tulee tarvittaessa tehdä ilmoitus töiden aloittamisesta asianomaiselle työsuojeluviranomaiselle Ympäristö Urakoitsijan on huolehdittava, että tämän urakan yhteydessä ei luontoon pääse haitallisia kemikaaleja ja mahdolliset jätteet kuljetetaan niille tarkoitettuihin paikkoihin.