Source: http://docplayer.se/32582-Utvecklingen-av-tillstandsprocesser-for-anlaggningar-som-producerar-fornybar-el-och-for-kraftnat.html
Timestamp: 2017-02-26 06:29:56+00:00
Document Index: 622783

Matched Legal Cases: ['domstolen ', 'domstolen ', 'domstolen ', 'domstolen ', 'domstolen ', 'domstolen ']

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät - PDF
Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät
Download "Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät"
Bengt Åberg
1 Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Redovisning av uppdrag 10 i Regleringsbrevet för Energimyndigheten 20122 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via Orderfax: e-post: Statens energimyndighet ER [erhålls från publikationsservice] ISSN3 Förord Regeringen har i regleringsbrevet för Energimyndigheten avseende år 2012 i uppdrag 10 gett myndigheten i uppdrag att följa upp tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät. I uppföljningen ska ingå en redovisning av ledtider för tillståndsprocesser samt hur dessa förändras under tiden och bakomliggande faktorer. Energimyndigheten ska i uppföljningen identifiera eventuella brister och hinder samt föreslå åtgärder för att effektivisera processerna. Vid genomförandet av uppdraget ska myndigheten samråda med berörda myndigheter. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 augusti Denna rapport beskriver ledtider i tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät och hur dessa har utvecklats de senaste åren. Rapporten visar också på brister och hinder som framkommit vid dialoger med representanter för olika aktörer och presenterar förslag till åtgärder för att effektivisera processerna. De myndigheter som Energimyndigheten har haft samråd med är mark- och miljödomstolarna representerad av Mark- och miljödomstolen i Vänersborg, länsstyrelserna representerade av Halland, Skåne och Västra Götalands län, Sveriges Kommuner och Landsting (representerande kommunerna), Boverket, Naturvårdsverket, Svenska kraftnät samt Energimarknadsinspektionen. Erik Brandsma Generaldirektör4 5 Innehåll Sammanfattning 7 1 Inledning Bakgrund Genomförande Avgränsningar Tillståndsprocessen och dess utveckling Vilka tillstånd krävs? Förändringar som redan genomförts Brister och hinder i tillståndsprocessen idag Frågor som rör alla tillståndspliktiga elproduktionsanläggningar Vattenkraftsanläggningar Biobränsle- eller avfallsbaserade elproduktionsanläggningar Vindkraftsanläggningar Frågor som rör anslutning till elnätet Analys av utvecklingen av ledtider för tillståndsprocesserna Förnybar elproduktion Tidsåtgång för nätkoncession Behov av resurser för tillståndsprövning i framtiden Förslag till effektiviseringsåtgärder Översyn av lagstiftningen Ta fram vägledning för samråd, MKB och tillståndsansökan Ta fram vägledning för att handlägga kommunal tillstyrkan enligt 16 kap. 4 miljöbalken Förstärkning av personella resurser för hantering av tillståndsfrågor Bättre informationsspridning Ökad dialog mellan Försvarsmakten och övriga aktörer om vindkraften Tydligare besked från Försvarsmakten Stöd till tekniska anpassningar för att reducera påverkan Fortsatt forskning kring vindkraftens miljöpåverkan Utveckling av nätanslutningsregler för att ta bort tröskeleffekten Översyn för att bättre integrera elnätsfrågan i den fysiska planeringen Utfärdande av förordningsmotiv för 22a i ellagen... 416 7 Sammanfattning Det tar i genomsnitt ca 139 veckor (2,7 år) för att få tillstånd enligt miljöbalken för att etablera en anläggning som producerar förnybar el. Om beslutet överklagas tar det ytterligare 35 veckor innan ärendet är avgjort. I genomsnitt överklagas knappt en fjärdedel av ärendena. Av denna tid står handläggningstiden på tillståndsmyndigheten för 59 veckor, medan 80 veckor krävs för den sökande att utföra samråd och ta fram en tillståndsansökan. Det tar något kortare tid att få tillstånd att ansluta till elnätet än för ett miljöbalksärende. Under tog det i genomsnitt mellan 32 och 36 veckor från det att en ansökan lämnats in till Energimarknadsinspektionen till dess att beslut har fattats. Energimarknadsinspektionens mål är att 80 % av inkomna ärenden ska hanteras inom 26 veckor. Detta mål har inte uppnåtts under de senaste åren. För att klara målet förutsätts dock att ansökan som lämnas in till Energimarknadsinspektionen är komplett och väl förberedd, vilket inte är fallet i alla koncessionsärenden. Endast ett fåtal nätkoncessionsbeslut överklagas. År 2011 överklagades 7 % av alla nätkoncessioner och hanteringen av överklagan tog i genomsnitt 25 veckor. Ledtiderna för anläggningar som producerar förnybar el har i genomsnitt ökat med 40 % under perioden En viktig förklaring till ökningen är att antalet ärenden har ökat, främst vindkraftsärenden, men också att tiden för komplettering och remittering av ansökan har ökat. Ledtiderna för nätkoncessioner har däremot varit relativt konstanta, trots att antalet ärenden har ökat. Enligt Energimyndighetens bedömning bör målet vara att det i genomsnitt tar 26 veckor, från det att en komplett ansökan inkommit till tillståndsmyndigheten till dess att beslut fattats. Detta är i enlighet både med målet som regeringen formulerat i MPD-koncentrationsuppdraget 1 och Energimarknadsinspektionens mål för nätkoncessionsärenden. Det skulle innebära att handläggningstiden, från remittering av ansökan till beslut, behöver förkortas med en dryg tredjedel jämfört med idag för ärenden som rör förnybar elproduktion. Målet bör enligt Energimyndigheten också vara att kompletteringstiden ska förkortas. Även handläggningstiden för nätkoncessioner skulle behöva förkortas för att Energimarknadsinspektionens mål ska uppnås. Det finns därför ett behov av en rad åtgärder för att effektivisera processerna. Det behövs en översyn av lagstiftningen i syfte att samordna olika sakprövningar så att de kan hanteras inom prövningen enligt 9 kapitlet miljöbalken. 1 Regeringens uppdrag till länsstyrelsernas miljöprövningsdelegationer att se över prövningen av så kallade B-ärenden, se vidare8 Eftersom det tar lång tid idag både att ta fram en ansökan och att komplettera ansökan, föreslås vidare att vägledningar tas fram för samråd, miljökonsekvensbeskrivning och tillståndsansökan för anläggningar som producerar förnybar el. Det finns också ett behov av att ta fram vägledning för kommunernas handläggning av ärenden enligt 16 kap. 4 miljöbalken. På grund av förväntningar om att antalet ärenden kommer att fortsätta öka behöver de personella resurserna på tillståndsmyndigheterna förstärkas, för att ökade ledtider ska kunna undvikas. Vidare föreslås en ökad dialog mellan Försvarsmakten och berörda aktörer om vindkraftens påverkan på Försvarsmaktens intressen, som bland annat omfattar att Energimyndigheten och Försvarsmakten påbörjar ett samarbete för att hitta ytor där vindkraft och flygverksamhet kan samexistera. När det gäller anslutning till elnätet föreslås bland annat att nätanslutningsreglerna ändras så att tröskeleffekten tas bort och att Boverket ser över frågan om en ökad integrering av elnätsfrågan i den fysiska planeringen. 89 1 Inledning 1.1 Bakgrund Regeringen har i regleringsbrevet för Energimyndigheten 2012 gett myndigheten i uppdrag att följa upp tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät. I uppföljningen ingår att redovisa ledtider för tillståndsprocesserna och hur dessa förändras under tiden samt bakomliggande faktorer. I uppdraget ingår också att identifiera eventuella brister och hinder samt föreslå åtgärder för att bland annat effektivisera processerna. 1.2 Genomförande Uppdraget har delats upp i två olika arbetsmoment. Det första arbetsmomentet omfattade att identifiera brister och hinder i tillståndsprocesserna för anläggningar som producerar förnybar el och kraftnät och att föreslå åtgärder som kan effektivisera processerna. Det andra momentet omfattade att undersöka ledtider för tillståndsprocessen och utvecklingen av dessa samt bakomliggande faktorer. För att identifiera brister och hinder i tillståndsprocessen och ta fram förslag till åtgärder har synpunkter samlats in från ett antal berörda myndigheter och några aktörer. De myndigheter som Energimyndigheten har haft samråd med är markoch miljödomstolerna, representerad av Miljödomstolen i Vänersborg, länsstyrelserna representerade av länsstyrelserna i Halland, Skåne och Västra Götaland, Boverket, Svenska Kraftnät, Naturvårdsverket och Energimarknadsinspektionen. Energimyndigheten har även inhämtat synpunkter från branschorganisationen Svensk Energi. Studien av ledtider för tillstånd för elproducerande anläggningar har genomförts genom att kartlägga samtliga tillståndsärenden som gäller anläggningar som producerar förnybar el som avgjorts under perioden vid länsstyrelsernas miljöprövningsdelegationer (MPD) och mark och miljödomstolarna. Kartläggningen baseras på ett underlag som tagits fram av konsultbolaget Ramböll, i en studie åt Svenskt Näringsliv om genomförandetider och framtida resursbehov för projekt med miljöpåverkan 2. Denna undersökning omfattar samtliga fullständiga prövningar av ansökningar om tillstånd enligt miljöbalken kapitel 9 och 11 för en befintlig eller ny verksamhet samt ändringstillstånd (verksamheter som ansöker om ändring i ett tillstånd utan att ompröva hela verksamheten). I analysen ingår inte ärenden som rör villkorsändringar, fastställande av slutgiltiga villkor, återkallande av tillstånd, föreläggande om kompletteringar, överlåtelse eller övertagande av tillstånd. Vidare har ärenden där tid mellan komplettering och beslut överstigit tre år exkluderats. Detta för att exkludera mål med prövotid, det vill säga mål där det finns en deldom som fungerar som tillståndsbeslut. 2 Undersökning av genomförandetider och framtida resursbehov för projekt med miljöpåverkan, Ramböll dec10 Totalt omfattade detta underlag mål. Utifrån detta underlag har Energimyndigheten beslutat att ge Ramböll i uppdrag att genomföra ytterligare en studie under juni 2012, som enbart fokuserat på de mål som rör förnybar elproduktion. Den sistnämnda studien har totalt omfattat 198 ärenden och inkluderat tillståndsärenden som rör vindkraft, vattenkraft, elproduktionsanläggningar som använder biobränsle och/eller avfall samt ett mindre antal ärenden som rör energiförsörjningsanläggningar där det inte framgår vilken typ av energiproduktion det rör sig om (dessa kallas obestämda ärenden i studien). Handläggningstiderna för nätkoncessioner har undersökts genom att göra ett utdrag ur Energimarknadsinspektionens diarium i dessa ärenden. Utdraget omfattar samtliga ärenden som rör ny linjekoncession under perioden och uppgick totalt till 303 ärenden. Ärenden som rör förlängning av befintliga koncessioner, områdeskoncessioner och övriga beslut om linjekoncessioner har inte ingått i denna undersökning. För att undersöka antalet överklagade nätkoncessionsärenden och tidsåtgången för överklagan gjordes en särskild genomgång av samtliga ärenden som Energimarknadsinspektionen fattade beslut om under Avgränsningar Uppföljningen har omfattat tillståndsprocessen för anläggningar som producerar förnybar el, det vill säga elproduktionsanläggningar baserade på vindenergi, vattenkraft, vågenergi, solenergi och biobränsle och avfall. Uppföljningen omfattar inte anläggningar som producerar biogas, då endast 4 % av den producerade biogasen används för produktion av el. Vid kartläggningen av tillståndsärenden har kategoriseringen av ärenden utgått från den ärendemening som funnits i mark- och miljödomstolarnas samt miljöprövningsdelegationernas diarier. Hur ärendemeningen är formulerad varierar kraftigt mellan olika ärenden. I vissa fall framgår det tydligt vilken typ av anläggning ansökan gäller medan det i andra fall inte gör det. Det innebär att vissa ärenden som rör förnybar elproduktion kan ha blivit felklassade och därmed inte har kommit med i uppföljningen. Studien av ärenden för förnybar elproduktion har begränsats till att omfatta tiden från det att ansökan lämnats in till tillståndsmyndigheten till dess att beslut har fattats. Ledtiderna för den del av tillståndsprocessen som den sökande står för innan ansökan lämnats in till tillståndsmyndigheten, samt ledtiderna för en överklagan, har hämtats från Svenskt Näringslivs studie från december I den sistnämnda studien har ledtiderna för dessa processteg värderats utifrån ett 100-tal strukturerade intervjuer. Ledtiderna som tagits fram gäller ärenden som rör alla typer av energiförsörjningsanläggningar (el, värme, gas och kyla), de bedöms dock vara representativa även för ärenden som rör förnybar elproduktion. När det gäller ledtider för nätkoncessioner ingår enbart tiden från det att ansökan lämnats in till Energimarknadsinspektionen till dess att beslut fattats. Undersökningen av antal överklagade ärenden och tidsåtgången för överklagan omfattar 1011 endast ett år, då det inte varit praktiskt möjligt att gå igenom samtliga beslutade ärenden var för sig under den undersökta perioden. 1112 2 Tillståndsprocessen och dess utveckling 2.1 Vilka tillstånd krävs? För att få bygga en ny anläggning som producerar förnybar el krävs en rad olika tillstånd. Vilka tillstånd som krävs och processerna för att erhålla dessa tillstånd beskrivs i avsnittet nedan Bygglov för anläggningar för produktion av el För att uppföra byggnader och att göra tillbyggnader krävs bygglov enligt 9 kap. 2 plan och bygglagen (PBL). Förutom själva produktionsanläggningen kan även andra konstruktioner betraktas som byggnader och kräva bygglov. Det kan till exempel gälla anordnande av upplag för bränsleförråd, tunnlar (vid vattenkraftverk) eller bergrum för exempelvis lagring av bränsle. Bygglov krävs för att uppföra ett vindkraftverk då verkets höjd är mellan 20 till 50 meter eller om verkets rotordiamater är större än tre meter. Bygglov krävs även för mindre vindkraftverk om de installeras på en byggnads tak samt om verket placeras på ett avstånd från fastighetsgränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken, När det gäller solceller kan de lokala bestämmelserna variera mellan olika kommuner. Normalt behövs inte bygglov när solcellerna ligger tätt mot taket på enoch tvåbostadshus. Om cellerna sätts på en ställning krävs däremot lov. Större paneler eller paneler på kulturhistoriskt värdefulla byggnader kan också kräva lov. Övriga produktionsanläggningar för el, till exempel vindkraftsanläggningar som överstiger 50 meter, kan däremot uppföras utan bygglov, under förutsättning att anläggningen har tillstånd enligt 9 kap. eller 11 kap. miljöbalken. En anmälan krävs dock enligt 6 kap. 5 pkt 7 plan- och byggförordningen för sådana anläggningar. Uppförande av vindkraftverk får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Innan vindkraftverket får tas i bruk ska ett slutbesked erhållas. Inom områden som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser kan marklov krävas om marknivån förändras genom schaktning eller fyllning. Bygglov och marklov söks hos kommunens byggnadsnämnd Bygglovsprocessen Bygglov söks hos kommunens byggnadsnämnd. De handlingar som krävs i ansökan för bygglovet kan variera från kommun till kommun, men vanligen ingår 1213 uppgifter om fastighetsbeteckning, anläggningens läge i x-, y-, z-koordinater, ritning över anläggningen, påverkan på omgivningen med mera. Kommunen ska i vissa fall höra grannar, berörda myndigheter med flera innan beslut tas. Detta gäller om platsen ligger utanför detaljplanelagt område eller om projektet innebär en avvikelse från detaljplanen. Om det inkommer yttranden där någon berörd motsätter sig byggnationen ska byggnadsnämnden göra en bedömning av vems intresse som ska väga tyngst. Bygglovbeslut tas oftast av den politiska nämnd som ansvarar för bygglov i kommunen. Nämnden kan dock ha delegerat beslutanderätten till en enskild tjänsteman som då tar beslutet istället för nämnden för att minska handläggningstiden. Tidsåtgången för handläggning av ärenden om lov och förhandsbesked regleras i 9 kap. 27 plan och bygglagen. Tidsfristen är tio veckor och räknas från den dag då en fullständig ansökan inkommit till byggnadsnämnden. När ett lov har beviljats eller en anmälan har gjorts hålls ett tekniskt samråd hos byggnadsnämnden. Då går man igenom hur arbetet ska planeras och organiseras, förslaget till kontrollplan och handlingarna i övrigt. Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Den som vill överklaga ett bygglovsbeslut lämnar överklagan till kommunen, men ärendet prövas av länsstyrelsen Miljöbalkstillstånd För att bedriva vissa typer av miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd enligt 9 kap. 6 miljöbalken (MB). Vilka verksamheter som är tillståndspliktiga definieras av bilagan till Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. I bilagan indelas de miljöfarliga verksamheterna i olika nivåer utifrån vilken typ av verksamhet det är och omfattningen av verksamheten. Betydande miljöfarliva verksamheter, så kallade A-verksamheter, prövas vid landets fem mark- och miljödomstolar sedan i maj Dessa är belägna vid tingsrätterna i Nacka, Umeå, Vänersborg, Växjö och Östersund. Tillståndsprövning av mindre omfattande verksamheter, B-verksamheter, sker vid länsstyrelsernas Miljöprövningsdelegationer (MPD). MPD är ett självständigt beslutande organ som är skilt från länsstyrelsens övriga verksamhet och infördes i samband med miljöbalken Det finns också en ytterligare kategori av miljöfarlig verksamhet, C-verksamheter, som är mindre anläggningar med begränsad miljöpåverkan. Dessa verksamheter kräver inte tillstånd, men en anmälan görs till kommunen. De omfattas inte av denna uppföljning. 1314 Klassningen av tillståndspliktiga produktionsanläggningar för förnybar el framgår av Figur 1. A-anläggningar: - Förbränningsanläggningar som har en total tillförd effekt större än 300 MW B-anläggningar - Förbränningsanläggningar med en större tillförd effekt än 20 MW - Två eller fler vindkraftverk som är högre än 150 m eller - Sju eller fler vindkraftsverk som är högre än 120 m Figur 1 Klassning av tillståndspliktiga anläggningar som producerar förnybar el enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Vattenverksamhet För elproduktionsanläggningar som innebär ingrepp i vattenområden, exempelvis vattenkraftverk, vågkraftverk och vindkraftverk som byggs i svenskt vatten krävs tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kapitlet i miljöbalken. Sådana tillstånd prövas i likhet med A-verksamheter vid landets fem mark- och miljödomstolar. Vindkraft i svensk ekonomisk zon kräver tillstånd från regeringen enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon Tillståndsprövning enligt miljöbalken De ingående processtegen i tillståndsprövningen enligt miljöbalken illustreras i Figur 2. Prövning enligt miljöbalken Samråd och beslut om BMP Ansökan inkl. MKB tas fram Ansökan inkommer Eventuell överklagan Komplettering Kungörelse och Remiss Beslut Förstudie Sökande Tillståndsmyndighet Överprövnings -instans Figur 2 Prövning enligt miljöbalken. Anm.: BMP = betydande miljöpåverkan. Det första steget i processen enligt miljöbalken börjar med att projektören håller ett samråd med länsstyrelsen, tillsynsmyndighet och de som kan anses bli särskilt berörda. För den sökande ingår dock normalt ett processteg före samrådet, som 1415 består i att den sökande genomför en förstudie. Vid samrådet gör länsstyrelsen en bedömning om verksamheten kan anses medföra betydande miljöpåverkan. Om så bedöms vara fallet, utökas samrådet så att det även omfattar andra statliga myndigheter, kommuner, allmänhet och organisationer som kan tänkas bli berörda. I nästa steg tas en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) fram. När en MKB är framtagen kan en ansökan lämnas in till tillståndsgivande myndighet. I ansökan ska, förutom en MKB, även ingå en samrådsredogörelse och en teknisk samt geografisk beskrivning av verksamheten. Om den tillståndsgivande myndigheten inte anser att ansökan är komplett måste sökande komplettera ansökan. När ansökan är fullständig skickas den ut på remiss till berörda myndigheter och organisationer som exempelvis Försvarsmakten, kommuner, fastighetsägare och övriga sakägare. Samtidigt görs en kungörelse om ansökan i den lokala tidningen, i syfte att ge allmänheten möjlighet att yttra sig i ärendet. När yttrande har inkommit från remissinstanserna fattar länsstyrelsen alternativt mark- och miljööverdomstolen ett beslut. När det gäller tillståndspliktiga vindkraftverk krävs en kommunal tillstyrkan av anläggningen för att tillstånd ska kunna ges (16 kap. 4 miljöbalken). Denna process sker således parallellt med behandlingen av tillståndsansökan. En sådan tillstyrkan krävs inte för andra typer av elproduktionsanläggningar. Beslut som fattats av länsstyrelsernas miljöprövningsdelegationer kan överklagas till mark- och miljödomstolen. Deras beslut kan i sin tur överklagas till mark- och miljööverdomstolen. Regeringens beslut och kommunens beslut om tillstyrkan eller avslag enligt16 kap. 4 miljöbalken kan inte överklagas Tillstånd för elledningar enligt ellagen Enlig ellagen (1997:587) får inte överföringsledningar från produktionsanläggningar byggas eller användas utan tillstånd (nätkoncession). Det finns två typer av nätkoncessioner. Nätkoncession för linje innebär tillstånd att bedriva distribution av el på en viss linjesträckning. Det gäller främst ledningar med högre spänning, vanligen i stam- eller regionnäten. Nätkoncession för område innebär tillstånd att bedriva nätverksamhet inom ett visst geografiskt område. Det avser inte en särskild ledning utan ger nätkoncessionsinnehavaren rätt att inom ett angivet område bygga ledningar som ingår i det lokala överföringsnätet utan prövning enligt ellagen. Nätkoncession för område rör vanligen ledningar med lägre spänning Processen för nätkoncession Energimarknadsinspektionen (EI) är den myndighet som fattar beslut om tillstånd (koncession) för att bygga och använda starkströmsledningar. Innan ansökan lämnas in till EI ska samråd med aktuell länsstyrelse och enskilda som kan bli särskilt berörda genomföras. Det är länsstyrelsen som fattar beslut om nätkoncessionen kan bedömas medföra betydande miljöpåverkan. Om åtgärden anses medföra betydande miljöpåverkan utökas samrådet till att omfatta flera aktörer. Då ska 1516 även andra statliga myndigheter, kommuner, allmänhet och organisationer som kan tänkas bli berörda ges möjlighet att delta i samrådet. När samrådet har hållits ska sökande ta fram en MKB innan ansökan kan skickas in till Energimarknadsinspektionen. Ansökan ska omfatta MKB, samrådsredogörelse och en teknisk/geografisk beskrivning av ärendet. Om EI anser att ansökan inte är komplett måste sökande lämna kompletterande information. När ansökan är fullständig gör EI en bedömning av nätkoncessionen. Samtidigt skickas ärendet på remiss till berörda intressenter, som bland annat Försvarsmakten, länsstyrelsen, kommuner, allmänhet och övriga sakägare. Därefter fattas ett formellt beslut då koncessionen meddelas. Om någon sakägare efter denna process motsätter sig EI:s beslut kan överklagan ske till regeringen, som därefter fattar det slutliga beslutet. Ett överklagande kan medföra en betydande tidsfördröjning, se vidare avsnitt Beslut om koncessioner för ledningar över 145 kv och för ledningar som avser utlandförbindelser fattas alltid av regeringen. Dock gör EI en rekommendation i denna typ av ärenden. I detta sammanhang ska också nämnas att regeringens beslut inte kan överklagas. För närvarande pågår en översyn av instansordningen gällande överklaganden av EI:s beslut om bland annat nätkoncession. Förslag har lagts fram om att EI:s beslut ska kunna överklagas till domstol istället för till regeringen. 3. Propositionen från regeringen där frågan om instansordning behandlas väntas under år Andra tillstånd som krävs Enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln kan tillstånd krävas av regeringen för bottenundersökningar där vindkraftverkanläggningar ska uppföras och där ledningar ska dras. Vid etablering av produktionsanläggning till havs inklusive utläggande av elkablar, utanför den svenska territorialgränsen men innanför Sveriges ekonomiska zon, krävs tillstånd av regeringen enligt Lag (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon. Vid särskilda omständigheter kan det även krävas tillstånd enligt kulturminneslagen samt tillstånd eller dispens för intrång i skyddade områden enligt miljöbalken. Vid uppförande av ny elproduktionsanläggning kan det också krävas att en detaljplan upprättas. För vindkraftverk gäller detaljplanekravet endast i områden där det råder stor efterfrågan på mark. 3 SOU 2009:48 Koncessioner för el- och gasnät 1617 2.2 Förändringar som redan genomförts Den långa tidsåtgången i tillståndsprocessen har länge ansetts vara ett problem och flera översyner av processerna har genomförts. I detta avsnitt beskrivs endast de förändringar som skett under de senaste åren. År 2009 infördes nya regler för att underlätta prövning av vindkraft. De nya reglerna innebar att kravet på bygglov för att uppföra ett vindkraftverk togs bort, om verket omfattas av tillstånd enligt 9 eller 11 kapitlet i miljöbalken. De innebar också att tillstånd enligt miljöbalken till en anläggning för vindkraft endast får ges om den kommun där anläggningen avses uppföras har tillstyrkt det. Förändringarna innebar vidare att detaljplan endast krävs om vindkraftverken ska uppföras i ett område där det råder stor efterfrågan på mark för byggnader eller andra anläggningar. En annan förändring som genomförts är att landets fem miljödomstolar (Växjö, Vänersborg, Stockholm, Östersund och Umeå) den 2 maj 2011 övergick till att bli mark- och miljödomstolar. Förändringen innebar att de nya mark- och miljödomstolarna, förutom tillståndsärenden för A-anläggningar och överklagningsmål enligt miljöbalken, även prövar överklagade mål enligt plan- och bygglagen vad gäller detaljplaner och bygglovsärenden (som tidigare handlagts hos förvaltningsrätt och regeringen) och mål som tidigare avgjorts i fastighetsdomstolarna. Syftet med förändringen var att förenkla, samordna och effektivisera handläggningen och domstolsprövningen av dessa mål. En ytterligare förändring genomfördes 1 juni 2012, då länsstyrelsernas prövning av miljöfarlig verksamhet koncentrerades till 12 av landets 21 länsstyrelser, den så kallade miljöprövningsdelegationskoncentrationen (MPD-koncentrationen). Syftet med koncentrationen är enligt regeringens direktiv att prövningen av B-verksamheter ska bli mer enhetlig och effektiv. Målet ska vara att ett ärende vid en miljöprövningsdelegation beslutas inom sex månader från det att en fullständig ansökan har lämnats in. I uppdraget ingår också att länsstyrelserna i de tolv länen 4 ska: redovisa vilka åtgärder som har vidtagits och som avses att vidtas i syfte att åstadkomma en kvalificerad och mer effektiv prövning av B-verksamheter, redovisa handläggningstider både utifrån när en ansökan lämnas in till länsstyrelsen och när ansökan bedöms vara komplett. redovisa handläggningstider separat för följande ärendekategorier: täktärenden, vindkraftärenden och övriga ärenden, samt se över rutiner vid registrering av ärenden i syfte att möjliggöra framtagande av jämförbar statistik avseende handläggningstider hos länsstyrelserna. 4 Länsstyrelserna i Stockholms, Uppsala, Östergötland, Hallands, Kalmar, Skåne, Västra Götalands, Örebro, Dalarnas, Västernorrlands, Norrbottens och Västerbottens län. 1718 Länsstyrelsen i Stockholm samordnar arbetet och uppdraget ska slutredovisas senast 1 mars När det gäller nätkoncession har regler införts om undantag från koncessionsplikt för interna nät som förbinder elektriska anläggningar som utgör en funktionell enhet, (förordningen (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857)). Vidare bestämdes 2009 att frågor som rör ledningsdragning för vindkraft, som blivit prövade i annat tillståndsärende enligt miljöbalken, inte behöver prövas igen i ett ärende om nätkoncession för linje, 2 kap. 8 a ellagen 1007:857). Samma år förändrades reglerna för tjänster på den inre marknaden (Lag (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden). Lagen medger bland annat möjligheten att lämna in en tillståndsansökan hos en gemensam kontaktpunkt. 5 Remissvar från Länsstyrelsen i Halland till Energimyndigheten19 3 Brister och hinder i tillståndsprocessen idag Det finns många faktorer som påverkar ledtiderna i tillståndsprocessen, allt från kvaliteten på de tillståndsansökningar som kommer in, till resurser hos tillståndsgivande myndigheter. I avsnittet nedan beskrivs de brister och hinder som bedöms vara de mest centrala i processen. Beskrivningen bygger på Energimyndighetens redovisning 2011 av uppdraget att se över tillståndsprocessen för anläggningar som producerar förnybar el, eftersom problembilden inte har förändrats i någon större utsträckning sedan dess. Värt att påpeka är att beskrivningen är begränsad till att omfatta frågor som har koppling till tillståndsprocesserna. Problem eller hinder som rör de allmänna förutsättningarna för produktion av förnybar el, har inte tagits upp. Det har inneburit att ett stort fokus i beskrivningen ligger på frågor som rör vindkraften, eftersom vindkraftsärenden står för merparten av de tillståndsärenden som meddelats under de senaste åren (se Figur 3). Betydande hinder för exempelvis solcellsanläggningar omnämns däremot inte, då dessa hinder inte i första hand gäller prövningsprocessen. Inte heller frågor som är specifika för prövning av vågkraftsanläggningar är beskrivna, då det ännu endast finns begränsad erfarenhet av prövning av vågenergianläggningar i Sverige. 3.1 Frågor som rör alla tillståndspliktiga elproduktionsanläggningar Prövning enligt flera regelverk Anläggningar som producerar förnybar el behöver ofta tillstånd eller dispens från andra lagar och förordningar utöver tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken. Exempel på det är ellagen, kulturmiljölagen, 8 kap. miljöbalken (artskyddsförordningen), 7 kap. miljöbalken (biotopsskyddet mm.), skogsvårdslagen, bygglov enligt PBL samt 11 kap. miljöbalken. Miljöprövningsdelegationernas tillståndsprövning omfattar enbart delar av miljöbalkens område. Andra frågor i miljöbalken prövas i särskilt ordning. Med nuvarande instansordning kan det krävas upp till fyra sakprövningar i olika instanser, vilket kan vara tidskrävande. Det kan därför finnas skäl att överväga om till exempel anmälningspliktig vattenverksamhet, biotopsskydd och artskydd skulle kunna hanteras och avgöras i prövningen enligt 9 kap. miljöbalken, på samma sätt som exempelvis strandskyddet görs idag. Det förekommer också konflikter mellan olika lagar. En sådan konflikt mellan ellagen och miljöbalken har blivit uppenbar genom ett avgörande i Mark- och miljööverdomstolen den 26 augusti 2011 (M ). Lagkonflikten innebär att 1920 även om en ledning innehas med koncession enligt ellagen och ledningsrätt är upplåten kan innehavaren med stöd av miljöbalken åläggas att flytta ledningen. I detta sammanhang är det värt att notera att dagens tillståndsprövning enligt miljöbalken kan komma att påverkas av implementeringen av industriutsläppsdirektivet (Direktiv 2010/75/EU, det s.k. IED-direktivet) i svensk rätt. Nya lagförslag kan börja gälla från 1 januari Innan de nya lagförslagen har presenterats är det dock svårt att bedöma hur tillståndsprocesserna kommer att påverkas, samt om några anläggningar som producerar förnybar el kommer att beröras Oklarheter kring samrådsförfarandet Ett av de inledande stegen i en tillståndsansökan består av samråd. Det är projektören som ansvarar för att samråda med tillståndsmyndigheten och övriga berörda. Samrådet kan vara krävande både vad gäller tid och resurser, särskilt för mindre företag. Samtidigt anser många närboende att de inte fått komma till tals. Många upplever att de har en liten möjlighet att påverka en etablering och ifrågasätter hur samråden går till. Erfarenheter från länsstyrelserna i Skåne och Västra Götaland visar att det råder oklarheter kring vilka som anses vara särskilt berörda och därmed ska omfattas av samrådet 6. Vidare varierar kvaliteten på det underlag som finns tillgängligt vid samrådet mellan olika ärenden. Vissa projektörer har tagit fram ett omfattande underlag som möjliggör för berörda aktörer att framföra sina synpunkter på den planerade anläggningen. Andra redovisar bristfälligt material som gör det svårt att bilda sig en uppfattning om det aktuella projektet. Flera kommuner lyfter fram svårigheten att ta ställning till en planerad vindkraftspark redan i samrådsskedet på grund av att det inte finns tillräckligt med information om projektet i det läget Lång process för att få kompletta tillståndsansökningarna Det ställs i många fall höga krav på innehållet i tillståndsansökningarna, som många aktörer upplever som orimliga och svåra att leva upp till. Kraven kan även variera mellan olika tillståndsmyndigheter. Samtidigt anser flera tillståndsmyndigheter att kvaliteten på ansökningarna ofta är bristfälliga och att den långa processen för att komplettera ansökningarna är en av de viktigaste orsakerna till långa handläggningstider för tillståndsärenden 8. Undersökningen av ledtider visar också att ökad tid för komplettering är en anledning till att ledtiderna har ökat sedan 2007, se vidare avsnitt Ökat antal ärenden medför behov av ökade resurser hos miljöprövningsdelegationerna En anledning till långa ledtider är att antalet vindkraftsärenden hos länsstyrelsernas miljöprövningsdelegationer har ökat under de senaste åren. Enligt uppgifter 6 Remissvar från länsstyrelserna i Skåne och Västra Götaland, Kommunernas syn på prövning av vindkraft, en enkätundersökning om hur väl prövningsprocessen för vindkraft fungerar i kommunerna idag, Energimyndigheten juni 2012., 8 Remissvar från Mark-och miljödomstolen i Vänersborg, , 2021 från Hallands län har antalet vindkraftärenden på landets länsstyrelser ökat mellan åren 2010 och Undersökningen av ledtider för anläggningar som producerar förnybar el visar också att det i första hand är vindkraftsärendena som har ökat sedan En anledning till ökat antal ärenden, är att det finns en tendens att branschen i större utsträckning än tidigare söker frivilliga tillstånd, som en följd av att bygglov inte krävs om tillstånd meddelas enligt 9 och/eller 11 kapitlet miljöbalken. Det kan förklaras med att etableringar av vindkraftverk kan vara kontroversiella och att många tillstånd överklagas. För branschen kan det vara en fördel med ett tillstånd, då ett tillstånd har en högre rättskraft än ett beslut i ett anmälnings- och bygglovsärende. Eftersom länsstyrelserna redan är högt belastade med tillståndsärenden är det olyckligt att de ärenden som egentligen ska handläggas på kommunal nivå prövas av länsstyrelsen. Under 2009 och 2010 erhöll länsstyrelserna särskilda medel för snabbare kunna handlägga inkommande vindkraftsärenden. Totalt tilldelades alla länsstyrelser 20 miljoner per år under två år. Det har inte funnits några särskilda medel under 2011 och Under 2011 har dock regeringen inom den så kallade MPD-koncentrationen gett 12 av landets 21 länsstyrelser i uppdrag att effektivisera prövningen av B-verksamheter, bland annat genom att koncentrera prövningen till dessa 12 länsstyrelser, se vidare avsnitt 2.2. Uppdraget, som ska slutredovisas senast 1 mars 2013, kommer bland annat att resultera i åtgärdsförslag från de berörda länsstyrelserna. Dessa åtgärdsförslag kommer således att komplettera Energimyndighetens förslag till åtgärder i denna studie. 3.2 Vattenkraftsanläggningar Ökad omfattning av omprövningar kan påverka produktionskapaciteten De flesta av befintliga vattenkraftverk och regleringsdammar i Sverige har prövats enligt äldre bestämmelser. Det stora flertalet har prövats enligt 1918 års vattenlag. Dessa äldre tillstånd innehåller sällan villkor om hänsyn till naturmiljön. Av totalt knappt prövningar som skett enligt äldre lagstiftning än miljöbalken har endast 78 senare omprövats enligt miljöbalken 10. Mot bakgrund av detta har regeringen gjort bedömningen att det finns behov av omprövningar av vattendomar, för att uppgradera gamla tillstånd så att de svarar mot dagens miljökrav i miljöbalken. Omprövningar krävs även för att Sverige ska uppfylla de krav som ställs i EG s ramdirektiv för vatten vad gäller vattenkvalitet och påverkan på växter och djur Remissvar från Länsstyrelsen i Halland till Energimyndigheten Kommittédirektiv 2012:29 Vattenverksamheter 11 Kommittédirektiv 2012:29 Vattenverksamheter 2122 Omprövningar av gamla vattendomar för vattenkraftverk leder ofta till att elproduktionen minskar eftersom vattnet tas i anspråk för andra ändamål än produktion. Det vanligaste är åtgärder för att stärka fisket men det kan även gälla mer allmänna naturvårdsändamål. Vattenkraften spelar dock en viktig roll i elproduktionssystemet i Sverige. Den står för en stor del av produktionen av förnybar energi och är därmed en förutsättning för Sveriges möjligheter att uppfylla förnybarhetsdirektivet. År 2010 stod vattenkraften för drygt 16 % av den slutliga energianvändningen i Sverige och för drygt 33 % av den förnybara energi som används i Sverige. Sveriges mål för 2020 är att förnybar energi ska stå för 50 % av den totala energianvändningen. Vattenkraften är också av stor betydelse som regler- och balanskraft och behovet av reglerkraft ökar i takt med att produktionen av mer oregelbunden elproduktion som vindkraft ökar. Energimyndigheten konstaterar därför att ambitionen att utöka omprövningen av gamla vattendomar riskerar att minska produktionskapaciteten för vattenkraft, i alla fall när det rör sig om vattendomar för vattenkraftverk. Hur stor påverkan på produktionskapaciteten kommande omprövningar av vattendomar kommer att ha är dock oklart idag. Det är bland annat beroende av hur Sverige väljer att tillämpa ramdirektivets bestämmelser när det gäller uppfyllande av de kvalitetskrav (miljökvalitetsnormer) och av de åtgärdsprogram som kommer tas fram till år 2015 för samtliga vattendrag. Hur stor påverkan blir är också beroende av resultatet av den utredning som regeringen tillsatte i april 2012 för att analysera systemet för omprövning av vattenverksamheter och föreslå de ändringar som behövs för att åstadkomma ett effektivt system för omprövning av vattenverksamheter. Målet är att utredningen föreslår de ändringar som säkerställer att alla tillståndspliktiga vattenverksamheter har tillstånd i överensstämmelse med de miljökrav som ställs i miljöbalken och de nämnda EU-kraven, samtidigt som en fortsatt hög regler- och produktionskapacitet i den svenska vattenkraftproduktionen eftersträvas. Utredningen ska redovisas senast den 30 juni Omfattande omprövningar kan leda till ökade ledtider En ökad omprövningstakt kommer att leda till att belastningen på tillståndsmyndigheterna ökar, vilket kan leda till att ledtiderna ökar, såvida inte tillståndsmyndigheterna tilldelas mer resurser och/eller kan effektivisera processerna. 3.3 Biobränsle- eller avfallsbaserade elproduktionsanläggningar När det gäller anläggningar som använder biobränsle- eller avfall som bränsle har inga specifika brister eller hinder i prövningsprocessen identifierats, frånsett de hinder i tillståndsprocessen som nämns ovan i avsnitt23 3.4 Vindkraftsanläggningar Sena och otydliga svar från kommunerna gällande tillstyrkan av vindkraftsanläggningar För att en tillståndsgivande myndighet ska kunna medge tillstånd till en vindkraftpark krävs att kommunen tillstyrker etableringen. Detta krav infördes för att säkerställa det kommunala självstyret i samband med de förändringar vid prövning av vindkraft som trädde i kraft den 1 augusti Enligt erfarenheter från Länsstyrelserna i Västra Götaland och Skåne län har detta krav inneburit att tillståndsprocessen i många ärenden förlängts, då det dröjt lång tid innan kommunen har yttrat sig. I några fall har kommunens yttrande dröjt över ett år 12. I flera fall har den långa svarstiden berott på att arbetet pågått i kommunerna med att ta fram tematiska tillägg till översiktplanerna som pekar ut lämpliga områden för vindkraft som man velat färdigställa innan slutlig ställning tagits till vindkraftsetableringar. Idag har 73 % av landets kommuner fått stöd från Boverket för att ta fram en fördjupning av översiktplanen om vindbruk, och 61 % hade slutredovisat sina planer (juni 2012), vilket gör det troligt att kommunernas svarstider framöver kommer att vara kortare. Erfarenheterna från mark- och miljödomstolarna visar dock på att sena svar alltjämt är ett problem 13. Ett annat problem som är kopplat till kravet på tillstyrkan är att kommunernas remissvar i denna fråga ibland har varit otydliga och innehållit krav på skyddsåtgärder och villkor. Besked om tillstyrkan enligt 16 kap miljöbalken ska särskiljas från en prövning enligt 9 kap. miljöbalken. Krav på skyddsåtgärder och villkor ska hanteras i prövningen enligt 9 kap. miljöbalken men ska inte ingå i besked enligt16 kap. miljöbalken Behov av ytterligare kunskap och bättre planering För att få till stånd en effektiv prövningsprocess är det viktigt att samtliga aktörer har tillräcklig kunskap om innehåll i och tillämpning av regelverk. Det är också viktigt att man känner till de kunskapsunderlag som redan finns framtagna. I den enkätundersökning om vindkraft som Energimyndigheten tillsammans med SKL och Boverket genomfört våren 2012 framkom att kännedomen hos kommunerna om det kartstöd som finns på 14 var sämre än väntat. Det framkom också att många kommuner efterfrågade information som till stor del redan finns på Vindlovs hemsida idag. Dessutom ansåg få kommuner att kunskapsprogrammet Vindvals resultat har underlättat för lokala studier av vindkraftens miljöpåverkan. En förklaring till att många kommuner inte känner till underlag eller upplever att dessa underlag inte har utgjort något stöd i bedömningarna är att det fortfarande finns många kommuner som inte har handlagt några vindkraftsärenden. 12 Remissvar från Länsstyrelsen i Skåne län till Energimyndigheten Remissvar från Mark- och miljödomstolen , Vänersborgs tingsrätt 14 Vindlov.se är en webbplats om tillståndsfrågor för vindkraftverk som tagits fram i samarbete med omkring 20 offentliga myndigheter och organisationer, med Energimyndigheten som samordnande myndighet. 2324 Enkätresultatet visar också att många kommuner efterfrågar erfarenhetsutbyte kring prövningsärenden och möjligheter till att föra diskussioner om sakfrågor Oro kring vindkraftens miljöpåverkan Tillståndsmyndigheterna får signaler om att människor upplever en stark oro för störningar i form av ljud och landskapspåverkan från den pågående utbyggnaden av vindkraften i landet 15. Denna oro är också en anledning till att det finns ett starkt motstånd mot vissa etableringar av vindkraftsparker i landet, som i sin tur kan orsaka långdragna tillståndsprocesser. Sedan några år tillbaka finns ett särskilt forskningsprogram vid namn Vindval, där vindkraftens påverkan på djur, människa och miljön studeras. Ett flertal syntesrapporter och andra studier har tagits fram, som kan användas som stöd och kunskapsunderlag i planeringsarbetet och i tillståndsprocesserna. Utvecklingen mot allt större vindkraftsverk och vindkraftparker och den höga utbyggnadstakten i landet gör att det blir viktigt att fortsätta att följa upp och vetenskapligt utvärdera hur storskaliga vindkraftsparker påverkar omgivningen. Inom detta forskningsområde är det även viktigt att forska om hur kommunernas översiktsplanearbete har påverkat prövningen av vindkraftsanläggningar. En sådan forskning bör även belysa hur planeringen kan utvecklas för att ännu bättre kunna bidra till en god hushållning med mark- och vattenområden och underlätta för en utbyggnad av vindkraften Konflikt mellan vindkraften och Försvarsmaktens intressen Försvarets intressen upplevs av många aktörer som ett hinder för utbyggnaden av vindkraft, särskilt i södra Sverige. De försvarsintressen som berör vindkraften är främst kravet på hinderfria ytor kring flygplatser och skyddsavstånd till radarsystem, såväl väderradar som spaningsradar, men även radiolänkar och radiosystem för kommunikation med flyg kan påverka möjligheterna till utbyggnad av vindkraft. Under 2010 beslutade Försvarsmakten om stoppområden runt ett antal militära flygplatser, som innebär att etablering av vindkraftverk inte accepteras inom en radie av 40 km runt dessa flygplatser. Vid en internationell jämförelse som omfattade de nordiska länderna och Tyskland, framgår att den svenska Försvarsmakten ställer de mest långtgående geografiska kraven för att undvika ytterligare etableringar av vindkraft i närheten av militära flygplatser 16. Samtidigt har Sverige avsevärt större utrymme för att utbilda och öva flygning jämfört med Tyskland och Danmark. Energimyndigheten anser att skillnaderna i storlek på stoppområden gentemot andra nordeuropeiska länder borde vara mindre än vad som är fallet idag. Under senare tid har Försvarsmakten vidare motsatt sig etablering av vindkraftsverk som är högre än de så kallade MSA-ytorna (minimum standard altitude) 15 Remissvar från Länsstyrelsen i Skåne län till Energimyndigheten Internationell jämförelse avseende militär flygverksamhet och vindkraft, FOI,25 kring de militära flygplatserna. Även dessa begränsningar innebär ett problem för vindkraftsbranschen då utvecklingen går mot allt större och högre vindkraftsverk. En höjdbegränsning kan innebära att bästa utformningen ur teknisk och ekonomisk synpunkt inte är möjlig, vilket i sin tur kan leda till att vindkraftsetableringen inte blir ekonomiskt försvarbar. Ett exempel på att försvarsintressena lokalt kan utgöra ett påtagligt hinder är Gotland, där 70 % av de områden som utpekats som lämpliga för vindkraftverk står i konflikt med förvarets intressen, enligt en utredning från Region Gotland 17. Ett annat exempel är Uppsala, där kommunen har fått stryka flera av de områden som bedömts som lämpliga för vindbruk i den tematiska fördjupningen av översiktsplanen på grund av försvarets höjdbegränsningar. För närvarande (juli 2012) har Uppsala kommun valt att lägga ned arbetet med vindbruksplanen i väntan på svar från Försvarsmakten 18. Ett annat problem som är kopplat till försvarets intressen är att Försvarsmakten i ett stort antal ärenden har ändrat sin ståndpunkt och meddelat att man inte längre kan acceptera en etablering trots att man tidigare gett ett positiv besked i samma ärende. Vidare anser många aktörer att Försvarsmaktens motiveringar vid avslag är bristfälliga 19. Det finns också enligt Totalförsvarets Forskningsinstituts (FOI:s) studie 20 ett behov av stöd för de civila aktörer som har att bedöma hur stora de hinderbegränsade ytorna ska vara kring de civila flygplatserna. Genom att utveckla strukturerade processer för bedömningen av hur dessa ytor ska se ut skulle bedömningarna i tillståndsprocesserna för olika flygplatser kunna blir mer enhetliga. Som exempel på sådant arbete kan nämnas att Länsstyrelsen i Skåne genomför en översyn av nuvarande höjdrestriktioner, i samarbete med ansvariga aktörer för länets flygplatser, för att se om det är möjligt att förändra restriktionerna så att markytor med bra vindlägen blir tillgängliga för vindkraftsetableringar Frågor som rör anslutning till elnätet Kostnader för anslutning Regelverk för att ansluta elproduktion till elnätet är en viktig fråga för nya anläggningar som producerar el. Samtliga elproduktionsanläggningar är garanterade att få ansluta sig till nätet. Dagens nätanslutningsregler kan dock vara förenade med stora kostnader eftersom en kraftproducent som vill ansluta sig till ett nät utan ledig kapacitet tvingas ta hela kostnaden för nätutbyggnaden inklusive tillkommande kapacitet som producenten själv inte kan nyttja, den så kallade tröskeleffekten. De producenter som därefter ansluter till nätet kan ta denna lediga kapacitet i anspråk utan särskild kostnad. 17 Vindkraften och Försvarsintressen, Slutrapport , Region Gotland Internationell jämförelse avseende militär flygverksamhet och vindkraft, FOI, Internationell jämförelse avseende militär flygverksamhet och vindkraft, FOI, Remissvar från Länsstyrelsen i Skåne län till Energimyndigheten26 Denna situation uppstår i dagsläget framför allt vid en stegvis utbyggnad av vindkraftsparker i ett visst geografiskt område. Av denna anledning tvekar många producenter att vara först med att ansluta sig till ett sådant nät. Nätföretagen vill inte heller ta risken att göra större nätförstärkningar, om de inte med relativt stor säkerhet vet att den tillkommande kapaciteten kommer att nyttjas i princip fullt ut. Frågan har utretts av Energinätsutredningen 22, Nätanslutningsutredningen 23 och Svenska kraftnät 24. Regeringen har i prop. 2009/10:128 gjort bedömningen att ett vidareutvecklat system med så kallad förtida delning av nätförstärkningskostnaden för storskaliga produktionsanläggningar för förnybar el bör införas i syfte att en elproducent endast ska betala en sådan del av den totala kostnaden för den nödvändiga nätförstärkningen som motsvarar varje producents andel av den totala anslutningskapaciteten. Åtgärder och förslag utreds för närvarande vidare av en arbetsgrupp inom Regeringskansliet. När det gäller anslutningskostnaderna för havsbaserade vindkraftsanläggningar är dessa i regel mycket stora och en bidragande orsak till att utbyggnaden till havs inte har skett i så hög grad i Sverige som exempelvis i Tyskland och Danmark. I dessa länder står respektive stamnätsföretag för anslutningskostnaderna 25. Förändringar som redan genomförts i ellagen Vissa åtgärder har redan genomförts med syfte att underlätta anslutningen av nya produktionsanläggningar genom de förändringar i ellagen som infördes Reglerna har tillkommit som en anpassning till förnybarhetsdirektivet 27 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor. Förändringarna innebär att två nya krav ställs på elnätsföretagen. Elnätsföretagen ska redovisa principer för kostnadsfördelningen av tekniska anpassningar vid nyanslutning till elnätet (4 kap. 13 ellagen). I detta sammanhang gäller även kraven på icke-diskriminering och kostnadsskälighet, som sedan tidigare finns i ellagen (4 kap. 1 ). Vilken effekt dessa regler har haft är oklart, men tvister om kostnader för anslutning prövas av Energimarknadsinspektionen. För närvarande (juli 2012) har Energimarknadsinspektionen drygt tio inneliggande ärenden som gäller tvister om kostnader för anslutning av produktionsanläggningar. Elnätsföretagen ska även ange tidsplan för handläggning av ansökan samt också ange tidsplan för anslutning till nätet (12 ellagen). Energimarknadsinspektionen har föreskriftsrätt angående utformningen av dessa tidplaner. Arbetet med 22 Energinätsutredningens delbetänkande Förhandsprövning av nättariffer m.m. (SOU 2007:99) 23 Nätanslutningsutredningen betänkande Bättre kontakt via nätet om anslutning av förnybar elproduktion (SOU 2008:13) 24 Tröskeleffekter och förnybar energi, Dnr 1495/2008/AN46 och Storskalig utbyggnad av vindkraft, Dnr 617/2008/AN40) 25 Conditions for deployment of wind power in the Baltic Sea Region, Analysis part 1, Basrec Wind, may Ellagen 4 kap. 12 och 13, som trädde i kraft Direktiv 2009/28/EG, artikel 16.3 och27 föreskriften pågår för närvarande. Det är ännu för tidigt att bedöma effekten av denna regel Elnätsfrågan i den fysiska planeringen Det finns idag ett behov av en tydligare och mer långsiktig elnätsplanering för båda stamnät och regionnät. Detta för att kopplingen mellan elnätsutbyggnad och annan samhällsplanering ska kunna bli bättre, vilket minskar risken för att elnätet blir en flaskhals vid utbyggnaden av förnybar elproduktion. För att anslutning till stamnätet ska bli möjlig krävs en installerad transformatoreffekt på minst 100 MW vid anslutning till 220 kv nätet och över 300 MW vid anslutning till 400 kv nätet 28. Anslutning av mindre produktionsenheter än 100 MW måste därför ske via regionnäten. Svenska Kraftnät har aviserat att de ska redovisa sina prioriteringar och intentioner för utbyggnad av stamnätet i Perspektivplan 2025, som förväntas skickas ut på remiss andra halvåret Det finns ett behov av att Svenska Kraftnät och regionnätsägarna regelbundet ser över behovet av att utveckla elnätet med hänsyn till vilka produktionsenheter som planeras i respektive region. En annan brist som är kopplad till fysisk planering är att riksintresse för eldistribution inte har tagits fram, vilket miljöbalken ger utrymme för (3 kap. 8 miljöbalken). Denna möjlighet har ännu inte utnyttjats trots att den funnits i lagtext sedan 1980-talet. Frågan om riksintressen för eldistribution har ett tydligt samband med platserna för kommande produktionsanläggningar. För närvarande pågår en översyn av riksintressen för vindbruk inom Energimyndigheten. Här finns en stark koppling till frågan om eldistribution. För geografiska områden där större vindkraftparker har bedömts lämpliga bör även frågan om eldistribution tydliggöras. Det är också angeläget att möjligheterna till anslutning till elnätet hanteras i kommunernas översiktsplanering, särskilt vad gäller vindbruk men även vid planering av annan förnybar elproduktion. Detta för att ge information till projektörer, för att kunna föra en dialog med elnätsägarna om behov av elnätsutbyggnad och för att bättre bedöma konsekvenserna av en utbyggnad av elproduktionen. Många kommuner anser dock inte att detta är en fråga som kommunerna behöver hantera, utan anser att elnätets kapacitet är en fråga för projektörerna 29. Det finns därför ett behov av att nationella myndigheter, Svenska Kraftnät och regionnätsföretagen främjar att elnätsfrågan integreras i den fysiska planeringen. Länsstyrelserna bör också ha en viktig roll i frågan att utveckla former för samverkan med elnätsbranschens aktörer, kommunerna och andra berörda i län utifrån de behov som finns. 28 Vägledning för anslutning till stamnätet, Svenska kraftnät, 2009/392/2 29 Kommunernas syn på prövning av vindkraft, en enkätundersökning om hur väl prövningsprocessen för vindkraft fungerar i kommunerna idag, Energimyndigheten juni28 3.5.3 Behov av generösare tolkning av undantag från kravet på nätkoncession Sedan 2009 finns det regler för undantag från kravet på nätkoncession för interna nät. Av 22 a och 30 i förordningen (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857) framgår att två eller fler produktionsanläggningar som utgör en funktionell enhet får förbindas med interna nät utan krav på nätkoncession. Energimarknadsinspektionens tolkning av bestämmelsen, som framgår av de bindande besked som inspektionen lämnat, är att högst sex rotordiameter mellan verk och mottagningsstation är att betrakta som en funktionell enhet. Inspektionen har dock godkänt längre avstånd om det varit motiverat av vind- eller miljöförhållanden. Avstånden inom en vågkraftspark är väsentligen kortare än inom en vindkraftpark och berörs därför inte av denna tolkning. Energimarknadsinspektionen har angett att man följer utvecklingen inom detta område. Eftersom det saknas förordningsmotiv skulle en än mer generös tolkning från Energimarknadsinspektionens sida medföra en rättsosäkerhet för projektörer och finansiärer. Detta eftersom anläggningar som vid en förändrad tolkning av undantaget uppförts utan koncession skulle kunna bli koncessionspliktiga om regeringen i det läget begränsar tillämpningen av undantaget. 2829 4 Analys av utvecklingen av ledtider för tillståndsprocesserna För att kunna ta fram förslag på åtgärder för att effektivisera processerna är det viktigt att känna till hur ledtiderna för tillståndsprocesserna ser ut idag och hur dessa har utvecklats över tiden. Nedan redovisas en analys av ledtider för anläggningar som producerar förnybar el och hur dessa har utvecklats sedan Metoden för analysen och avgränsningar som gjorts beskrivs i kapitel 1.2 och Förnybar elproduktion Antal ärenden har ökat Det totala antalet ärenden som rör förnybar elproduktion har ökat sedan 2007, från 52 till 63 ärenden. Som framgår av Figur 3 är det främst antalet vindkraftsärenden som har ökat under perioden. Antal ärenden Obestämda Vindkraft Vattenkraft Biobränsle Figur 3 Fördelning av antal ärenden på år och anläggningstyp som ingått i undersökningen av ledtider för förnybar elproduktion Källa: Ramböll, juni Den totala ledtiden är 139 veckor Den totala ledtiden som det tagit för ett tillståndsärende som rör förnybar elproduktion har varit 139 veckor (motsvarande 2,7 år) under perioden Inkluderas även tiden för en eventuell överklagan uppgår den totala tidsgången till 174 veckor (3,3 år) 30. Det innebär att dessa ärenden i genomsnitt tar 39 veckor 30 Ledtider för förstudie, samråd, ansökan samt överklagan är hämtade från Rambölls studie åt Svenskt Näringsliv 2011 och gäller tillstånd för energiförsörjningsanläggningar (produktion av el, värme, gas och kyla) 2930 Vatten B A Förnybar el längre än ett vattenmål, nio veckor längre än B-ärenden och sex veckor kortare än ett A-ärende, se Figur 4. Tillståndsprocess (veckor) Ansökan (inkl. MKB) Ansökan inkommer Komplet -tering Kungör -else och Remiss Beslut Förstudie Samråd Eventuell överklagan Totalt 1) 20 v 2) 20 v 2) 40 v 2) 59 v 35 v 2) 2,7 år 3,3 år 30 v 20 v 35 v 60 v 50 v 2,8 år 3,8 år 20 v 20 v 35 v 55 v 35 v 2,5 år 3,2 år 15 v 20 v 25 v 40 v 40 v 1,9 år 2,7 år 6 Figur 4 Total tidsåtgång för ärenden som rör förnybar elproduktion samt A-, B- ärenden och vattenmål. 1) Den totala tiden är en summering av samtliga steg och uttrycks i år. Kursiv uppgift inkluderar överklagan. Källa: Undersökning av genomförandetider och framtida resursbehov för projekt med miljöpåverkan, Ramböll dec 2011, samt Ramböll juni En fjärdedel överklagas Under perioden har i genomsnitt 23 % av de ärenden som gäller förnybar elproduktion överklagats. Andelen överklagade ärenden har varierat både mellan åren och mellan typ av anläggning. Störst andel överklagade ärenden rör vattenkraftsanläggningar (53 %) och lägst andel vindkraftsärenden (15 %). Under perioden var andelen överklagade ärenden lägst år 2007 (15 %) och högst år 2008 (33 %). Antal överklagade ärenden och totala antalet ärenden per år under perioden redovisas i Figur 5. Vid en överklagan förlängs prövningsprocessen påtagligt, eftersom den genomsnittliga tidsåtgången för en prövning av ett överklagat ärende som rör förnybar elproduktion är cirka 35 veckor. 30 Visa mer
Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län
Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Andrea Franzén Wallberg och Lotta Göthe Miljöbyrån Ecoplan AB På uppdrag av Power Väst, i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands Läs mer Från analog till digital
2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet Läs mer ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2014 Miljöaffärer TEMA: Avfall framtidens resurser
ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2014 Miljöaffärer TEMA: Avfall framtidens resurser ansvarig utgivare partner bo hansson 040-698 58 38, bha@msa.se redaktion partner bo hansson senior associate Läs mer Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen
Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Innehåll 1 Inledning 3 1.1.Introduktion 3 1.2 Begrepp 3 1.3 Central reglering och aktörer 5 1.4 Fyrstegsprincipen vägledande Läs mer Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0
Rapport Planläggning av vägar och järnvägar Version 1.0 Dokumenttitel: Planläggning av vägar och järnvägar Version: 1.0 Diarienummer: TRV 2012/85426 Utgivningsdatum: 2014-09 Utgivare: Trafikverket Kontaktperson: Läs mer Handledning Plan- och bygglagen en vägledning
Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen Läs mer En effektivare planoch bygglovsprocess
En effektivare planoch bygglovsprocess Betänkande av Plangenomförandeutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:34 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Läs mer Boverket. Mindre olja, bättre miljö men till vilket pris
Boverket Mindre olja, bättre miljö men till vilket pris Mindre olja, bättre miljö men till vilket pris Boverket juni 2008 2 Titel: Mindre olja, bättre miljö men till vilket pris Utgivare: Boverket juni Läs mer ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT
ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd Läs mer Vägledning för hantering av markavvattning
Vägledning för hantering av markavvattning 2006-12-01 1. INLEDNING...4 2. LAGSTIFTNINGENS HISTORIA...5 3. VAD OMFATTAS AV MARKAVVATTNINGSBESTÄMMELSERNA?...6 3.1 Miljöbalkens definition av vattenverksamhet Läs mer TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151
TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 Dokumenttitel: TRVÖK DokumentID: TDOK 2012:1151 Dokumenttyp: Anläggningsstyrning övergripande krav Version: Läs mer Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet
2014:10 Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet slutrapport MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-03-10 2013/29-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-01-24 M2013/234/Ma Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm Läs mer Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19
Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23 Läs mer TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I. med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning
TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I Helsingborgs stad Höganäs kommun Ängelholms kommun med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Länsstyrelsen Läs mer Stor andel vindkraft ur ett marknads- och teknikperspektiv
Stor andel vindkraft ur ett marknads- och teknikperspektiv Underlag till Vindforsks syntesrapport Vindforsk teknikrapport 7:08 Nils Andersson oktober 2008 Stor andel vindkraft ur ett marknads- och teknikperspektiv Läs mer Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete 2009/10:155
Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete Prop. 2009/10:155 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Läs mer Tillsynsvägledning, vad är det?
Tillsynsvägledning, vad är det? Om länsstyrelsernas ansvar för att ge vägledning i kommunernas operativa tillsyn enligt miljöbalken Jonas Christensen Förord Denna rapport utgjorde ursprungligen ett delprojekt Läs mer Hur länge ska man behöva vänta?
Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen Läs mer Del 2. Om vindkraft - 57 -
Del 2 Om vindkraft - 57 - - 58 - Vindkraften i nationell och europeisk politik 1.1 Energibehov och förnybar energi i EU EU-länderna konsumerar alltmer energi. Energiproduktionen inom EU räcker inte för Läs mer Miljöbalken Så berör den dig som företagare
november 2013 Miljöbalken Så berör den dig som företagare Miljöbalkens regler ska följas av alla och det är din skyldighet, i rollen som företagare, att känna till hur din verksamhet är berörd av bestämmelserna Läs mer OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel
OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra Läs mer Del 1 PLAN VINDBRUKSPLAN. Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2
Del 1 PLAN Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk VINDBRUKSPLAN ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2 Vindkraften som planeras i vår kommun kommer att påtagligt förändra landskapet men samtidigt Läs mer Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag.
Mellan avslag och ut visning Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag. Förstudie Återvändande ensamkommande foto: inga björg förord Med allt fler krig och konflikter i världen ökar flyktingströmmarna. Läs mer Små avloppsanläggningar
Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havochvatten.se www.havochvatten.se/publikationer Små avloppsanläggningar Handbok till Läs mer MILJÖBALKEN. Anmälan för samråd. enligt 12 kap. 6 miljöbalken. Utgåva 1 nov 2001 Handbok 2001:6
MILJÖBALKEN Anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 miljöbalken Utgåva 1 nov 2001 Handbok 2001:6 Elektronisk publikation Laddas ner som pdf-fil från Naturvårdsverkets bokhandel på Internet Miljöbokhandeln Läs mer Ett lyft för den som vill
2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet Läs mer Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering
Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter Läs mer Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion
2015-05-25 2015/929 Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion En delredovisning från Svenska kraftnät Sammanfattning Regeringen har uppdragit åt Svenska kraftnät att, i nära dialog Läs mer Värdefullt men inte fullvärdigt
Rapport 2014:4 Värdefullt men inte fullvärdigt Om nyttan med hälsoekonomiska bedömningar av klinikläkemedel Värdefullt men inte fullvärdigt Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Läs mer Ei R2014:06. Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning
Ei R2014:06 Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:06 Författare: Daniel Norstedt, Petra Lindmark Läs mer 2017 © DocPlayer.se Sekretesspolicy | Användarvillkor | Kontakta oss