Source: http://docplayer.fi/1909223-Kirkonkylan-kadut-2012.html
Timestamp: 2017-12-17 10:48:19+00:00
Document Index: 5827150

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

KIRKONKYLÄN KADUT PDF
Download "KIRKONKYLÄN KADUT 2012"
1 Tekninen osasto URAKKAOHJELMA
2 Sivu 2 / 18 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Tilaaja/Rakennuttaja Rakennuttaminen, valvonta ja suunnittelu Muut osapuolet Rakennuskohde Alueiden hankinta ja luvat Urakoitsijan hankittavat alueet Urakoitsijan käyttöön asetettavat alueet Luvat Urakkakohteen rakennukset, rakenteet ja laitteet sekä muut työn suoritukseen vaikuttavat kohteet URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAJUUS Urakkamuoto Maksuperuste Urakkasuhteet URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakkarajat Mittaustyöt Sivuvelvollisuudet Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet (YSE 2, kohta 1 j) Muut sivuvelvollisuudet Työmaapalvelut Työmaan johtovelvollisuudet Kulkuluvat TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA Yhteistoimintaa koskevat ohjeet Työaikataulu Turvallisuus Suunnitelmakatselmus Katselmukset Alueen muu toiminta URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT Sopimusasiakirjat Määrälaskenta Sopimusasiakirjojen julkisuus URAKKA-AIKA Suoritusaika Töiden aloitus Urakan valmistuminen Työaikataulu ja välitavoitteet Viivästyssakko VAKUUDET JA VAKUUTUKSET Urakoitsijan vakuudet Rakennusajan vakuus Takuuaika ja takuuajan vakuus Tilaajan vakuudet Vakuutukset Rakennuskohteen vakuuttaminen Urakoitsijan toiminnan vastuuvakuutus... 13
3 Sivu 3 / 18 8 TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Urakkahinnan muodostuminen Urakkahinnan maksaminen Tilaajan määrärahat Maksuerätaulukko Ennakko Hintasidonnaisuudet ORGANISAATIOT Tilaajan organisaatio/edustajat Urakoitsijan organisaatio/edustajat YHTEISET TOIMITUKSET Katselmukset Työmaakokoukset Työmaapäiväkirja Vastaanottotarkastus Muut tarkastukset Takuutarkastus LAADUNVARMISTUS Tilaajan laadunvarmistus Urakoitsijan laadunvarmistus RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin Ongelmajätteet ja pilaantuneet maat Työvoimamääräykset Ilmoitukset lääninverovirastolle... 18
4 Sivu 4 / 18 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Tilaaja/Rakennuttaja Hankkeen tilaaja ja rakennuttaja on Kittilän kunta, Tekninen osasto Valtatie 15, Kittilä Kittilän kunnan edustajat: - Työsuoritukseen liittyvissä asioissa tiemestari Jari Kinnunen - Sopimusasioissa tekninen johtaja Lauri Kurula 1.2 Rakennuttaminen, valvonta ja suunnittelu Rakennuttaminen ja valvonta Rakennuttajan edustaja ja työmaavalvoja on tiemestari Jari Kinnunen Puh Fax Sähköposti Suunnittelu: Ks. yhteystiedot yllä 1.3 Muut osapuolet Sähkö: Rovakaira Oy, Jouni Ojala p Puhelin/tietoliikenne: Eltel Networks, Tapani Saukkoriipi p (Soneran kaapelit) Kaapelitv: Kittilän Antenniosuuskunta, Pasi Autioniemi p ja Olli Rantakokko p Kaukolämpö: Kittilän Aluelämpö, Pekka Tennivaara p Vesihuolto: Kittilän Vesihuolto-osuuskunta, Roine Veki p Rovakaira Oy, TeliaSonera Oyj, Kittilän Antenniosuuskunta Oy uusivat mahdollisesti tämän urakan yhteydessä Kirkonkylän urakka-alueiden nykyisiä ilmajohtoja maakaapeleiksi katukaivantoon. Myös Kittilän Vesihuolto- osuuskunta saneeraa mahdollisesti urakka-alueilla nykyisiä viemärikaivoja. Kittilän kunta teettää erillisurakkana kohteiden katuvalaistuksen. Valaistusurakoitsija selviää arviolta kesäkuun alkuun mennessä. Valaistusurakka alistetaan katu-urakan aikatauluihin. Katu-urakoitsijan tulee sovittaa työvaiheet ja työaikataulut niin, että kaikilla em. toimijoilla on mahdollisuus toteuttaa työohjelmiensa mukaiset kaapeloinnit urakan yhteydessä.
5 Sivu 5 / Rakennuskohde Rakennuskohteet sijaitsevat Kittilän kunnassa Kirkonkylällä. Kohteiden tarkat tarkka sijainti on esitetty suunnitelma-asiakirjoissa. Työhön sisältyy seuraava osaalueet ja kadut: Kirkonkylän kadut 2012 *) Nikunpolku plv Pakattijärventie plv Koivumaantie plv Lautatien kääntöpaikka Aholanperäntie plv *) Huom! Urakkaraja Nikunpolulla kantavan kerroksen pintaan viim.töineen, muilla kaduilla urakkaan sisältyy myös asfaltointi Rakennuttaja pidättää itsellään oikeuden rajoittaa urakan laajuutta omien määrärahavaraustensa puitteissa. Suunnitelmassa mahdollisesti esiintyvistä ristiriitaisuuksista ja puutteista tulee välittömästi ottaa yhteys tilaajaan. Jos selvitykset eivät ole ristiriidassa suunnitelman kanssa ja ne ovat tarpeellisia laitteiden sekä rakenteiden täydelliseen käyttökuntoon saattamiseen, ei tarvittavien töiden suoritus oikeuta lisälaskutukseen. Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan ennen tarjouksen antamista. Rakennuspaikkaa esittelee tarvittaessa rakennuttajan edustaja. 1.5 Alueiden hankinta ja luvat Urakoitsijan hankittavat alueet Urakoitsija hankkii omalla kustannuksellaan kaikki ne työssään tarvitsemansa alueet, joita ei tässä urakkaohjelmassa ole määrätty tilaajan hankittaviksi. Alueiden käytölle urakoitsija hankkii tarvittavat luvat omistajalta ja/tai haltijalta sekä hyväksymisen tilaajalta. Urakoitsijalle kuuluvat mahdolliset työmaa-alueiden aitaus, vartiointi ja järjestyksenpito Urakoitsijan käyttöön asetettavat alueet Työalue sovitaan alkukatselmuksessa. Työalue määräytyy suunnitelma-asiakirjojen ja paikallisten olosuhteiden mukaan. Urakoitsijan velvollisuus on tutustua työkohteen olosuhteisiin ja työtä vaikeuttaviin esteisiin maastossa ennen tarjouksen jättämistä. Rakennuttaja asettaa korvauksetta urakoitsijan käyttöön suunnitelmien mukaisen urakka-alueen lisäksi seuraavat alueet: - Pintamaiden yms. läjitysalueeksi Kittilän maankaatopaikan, joka sijaitsee Vaaratiellä Kt79 Rovaniementien varressa, noin 3-4km päässä urakkakohteista.
6 Sivu 6 / Luvat Urakoitsijan on hankittava kustannuksellaan muut mahdolliset urakan toteuttamista varten tarvitsemansa alueet ja niiden käyttöä varten tarvittavat luvat maanomistajilta ja viranomaisilta sekä rakennuttajan hyväksyminen alueiden käytölle (esim. työmaan tukikohta- ja varastoalueet). Alueet on sijoitettava ja niitä on käytettävä siten, ettei niistä aiheudu tarpeetonta haittaa liikenteelle ja alueiden muulle käytölle, eivätkä ne tarpeettomasti häiritse ympäristöä. Käytön jälkeen kaikki alueet on saatettava alkuperäistä vastaavaan kuntoon, ellei alueen käyttöehdoissa ole muuta mainittu. Läjitykseen sisältyy maamassojen tasaus läjitysalueella rakennuttajan ohjeiden mukaisesti. Urakoitsijan käyttöoikeus tilaajan luovuttamiin alueisiin on laajuudeltaan sama kuin tilaajan laillinen oikeus on. Tilaaja tiedottaa urakoitsijalle oikeuksien laajuuden viimeistään alueen käyttöön luovutuksen yhteydessä. Urakoitsijan on hankittava kustannuksellaan (poikkeus YSE:n 8 ) kaikki ne urakan toteuttamista varten tarvittavat luvat, joita ei tässä asiakirjassa jäljempänä tai muissa asiakirjoissa ole määrätty tilaajan hankittaviksi. Työmaalla noudatetaan normaalia työaikaa klo Tästä poikkeavista työajoista tulee sopia valvojan kanssa erikseen. Valvojan tarkastusta tai hyväksyntää vaativat työvaiheet tulee olla tarkastettavissa klo välisenä aikana. Urakoitsijan hankittavat luvat: - tilapäisten rakennusten ja apulaitteiden rakennusluvat - alueiden käyttöoikeutta koskevat luvat ja sopimukset - luvat melu- yms. häiriöitä aiheuttaville töille Urakoitsijan on toimitettava jäljennökset hankkimistaan luvista ja tehdyistä sopimuksista tilaajalle ennekuin ko. toimenpide aloitetaan. Lupien voimassaolosta työn aikana on urakoitsijan huolehdittava. 1.6 Urakkakohteen rakennukset, rakenteet ja laitteet sekä muut työn suoritukseen vaikuttavat kohteet Rakennuttaja järjestää urakkakohteessa katselmuksen urakoitsijan kanssa ennen rakennustöiden aloittamista. Katselmuksessa käydään läpi kaikki ne kohteet, rakenteet ja laitteet joita urakoitsijan on varottava ja suojattava. 2 URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAJUUS 2.1 Urakkamuoto Urakka on yksikköhintapohjainen kokonaisurakka. 2.2 Maksuperuste Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvä yksikköhintoihin perustuva kokonaishinta. Urakkatarjouspyyntöasiakirjoissa ilmoitetut määrätiedot eivät sido tilaajaa.
7 Sivu 7 / 18 Tilaajan kanssa on sovittava muutos- ja lisätöistä ja niiden laskutusperusteista kirjallisena aina ennen työhön ryhtymistä. Urakoitsija tekee laskutustyönä ne yksikköhintaluetteloon kuulumattomat työt, joista ei voida muutoin sopia hintaa seuraavasti: 2.3 Urakkasuhteet Urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Mahdollisten aliurakoitsijoiden suhteen menetellään YSE 7 :n kohta 3 mukaisesti. Urakoitsija vastaa aliurakoitsijan toiminnasta ja työstä kuten omastaan. 3 URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 3.1 Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakkaan kuuluvat kaikki ne työt, hankinnat ja toimenpiteet, jotka ovat tarpeellisia kohteen saattamiseksi suunnitelmassa esitetyn mukaisesti valmiiksi ja viimeistellyksi. Tilaaja suorittaa sille erikseen osoitetut suoritukset. Urakkaan sisältyy seuraavassa lueteltujen toteutuskokonaisuuksiin liittyvät työt ja materiaalit; 1. Työn aikaisen liikenteenohjauksen järjestäminen. Ennen urakan aloittamista urakoitsijan on esitettävä rakennuttajalle suunnitelma työn aikaisista liikennejärjestelyistä. Työaikaisessa liikenteenohjauksessa sallitaan noin 50 m mittainen yksikaistainen jakso. Jakson ohjaus hoidetaan liikennemerkein ja suoja-aidoin. 2. Liikennejärjestelyjen rakentaminen kokonaisuudessaan sisältäen a. Kadun ja kevyen liikenteen väylien rakentamisen b. Katuliittymät c. Yksityistieliittymät d. Kuivatusrakenteiden rakentamisen i. avo-ojakuivatuksen ja siihen liittyvien laskuojien rakentamisen kuivatussuunnitelman mukaisesti ii. rumpujen rakentamisen ja purkamisen iii. hulevesiviemäröinnin rakentamisen iv. salaojituksen rakentaminen Urakkaan kuuluvat työt: - Kaikki maarakennustyöt, kaivantojen kaivu-, täyttö-, asennus-, tuenta ja eristystyöt tarvikkeineen sekä kaivantojen työaikaiset pohjaveden alentamiset - katujen ja liittymien sekä jalkakäytävän rakentaminen täysin valmiiksi - liikennemerkkien hankkiminen ja asentaminen - vihertyöt katualueella - hulevesiputkien ja kaivojen sekä salaojaputkien- ja kaivojen hankkiminen ja asentaminen - urakka-alueella käytöstä pois jäävien rakenteiden yms. laitteiden purkaminen - kaikki työselostuksessa sanotut laadunvalvontatyöt ja kokeet
8 Sivu 8 / 18 - kaikkien työaikana käytettyjen katujen, teiden ja piha-alueiden työaikainen kunnossapito ja työn loputtua alueiden saattaminen työn alkaessa olleeseen kuntoon - urakka-alueen viimeistely, sisältää maaston ja ympäristön palauttamisen työtä edeltäneeseen kuntoon - nykyisten kaapeleiden, johtojen ja putkien suojaaminen työaikana ja tuennat ko. laitosten ohjeiden mukaisesti. - huolehtiminen työmaan merkitsemisestä asiamukaisesti, kaivantojen eristäminen, tarvittavien turvallisuusjärjestelmien toteuttaminen sekä työaikaisten kulkuteiden rakentaminen. Liikenteenohjauksessa tarvittavat merkit ja laitteet hankkii urakoitsija. - linjojen tarkemittaukset. Urakoitsija luovuttaa mittaukset rakennuttajalle digitaalisessa muodossa urakka-asiakirjoissa annetun ohjeen mukaisesti. Kulmakohtien digikuvaukset dokumentointeineen työselityksen mukaisesti. Urakkaan kuuluvat hankinnat: - pääsääntöisesti kaikki hankinnat paitsi kohdassa mainitut Urakkarajat Kohteen urakkarajana on katualueen raja sekä katualueelta erkanevissa väylissä suunnitelmassa osoitettu väylän päättymiskohta +5 m Mittaustyöt Urakoitsija vastaa kaikista mittauksista työmaalla. Urakoitsijan on suunnitelmassa annettujen koordinaattitietojen perusteella suoritettava johtolinjan paikantaminen ja varmistettava linjaus tilaajalta ennen kaivutöiden aloittamista. Tilaaja varaa itselleen oikeuden vähäisiin linjamuutoksiin ilman kustannusvaikutuksia, mikäli se on perusteltua maaston käytön tms. syyn johdosta. Urakoitsija huolehtii myös kaikista muista työn suorittamiseksi tarvittavista mittauksista. Laskutusta varten tarvittaviin työmäärän mittauksiin on kutsuttava hyvissä ajoin tilaajan edustaja mittauksen tarkistusta ja hyväksymistä varten. Tilaajalle on varattava mahdollisuus myös oman mittauksen tekemiseen 3.2 Sivuvelvollisuudet (YSE 2 ) Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet (YSE 2, kohta 1 j) Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa verovelkatodistus sekä ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä tai muu vastaava luotettava selvitys verojen, ennakonpidätystilitysten, sosiaaliturvamaksujen ja eläkemaksujen suorittamisesta. Muuna luotettavana selvityksenä pidetään mm. Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämää voimassaolevaa pätevyystodistusta.
9 Sivu 9 / 18 Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle mahdollisten aliurakoitsijoiden vastaavat tiedot verojäämistä ja edellä mainittujen työnantajamaksujen suorittamisesta. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin ja sopimuksiin. Urakoitsijan on liitettävä tarjoukseensa voimassa oleva todistus ennakkoperintärekisteriin merkitsemisestä ja arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitymisestä. Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen urakoitsija, aliurakoitsija tai näiden alihankkija, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä. Urakoitsija toimittaa kaupparekisteriotteen ja selvityksen työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista sekä ottaa vastuuvakuutuksen, joka on vähintään urakkasumman ( sisältäen alv:n) suuruinen. Urakan kestäessä yli 6 kk on urakoitsijan esitettävä verovelkatodistus ja ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä 6 kuukauden välein. Maksujen laiminlyöminen on urakkasopimuksen purkuperuste Muut sivuvelvollisuudet Urakoitsijan tulee pitää puhtaana päivittäin alueet, jotka ovat yleisessä, kiinteistöjen huoltoliikenteen tai kevyen liikenteen käytössä. 3.3 Työmaapalvelut (YSE 3 ) Työmaapalvelut kuuluvat YSE 3 :n mukaisesti pääurakkaan. 3.4 Työmaan johtovelvollisuudet (YSE 4 ) Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. 3.5 Kulkuluvat Pääurakoitsijan on huolehdittava siitä, että yhteisellä rakennustyömaalla noudatetaan kulkulupakäytäntöä ja työmaalla liikuttaessa käytetään työturvallisuuslain mukaisia kuvallisia henkilötunnisteita. Pääurakoitsijan on valvottava niiden käyttöä. Sama koskee myös hänen käyttämiään alaurakoitsijoita. 4 TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 4.1 Yhteistoimintaa koskevat ohjeet Urakoitsijan on toimitettava työmaakohtainen toiminta- ja laatusuunnitelma rakennuttajalle hyväksyttäväksi kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta (huom. katso kohta 10, rakennuttajan maksuvelvollisuus). Työmaan toiminta- ja laatusuunnitelmalla tarkoitetaan tässä urakassa asiakirjakokonaisuutta tai erillisiä asiakirjoja, joissa urakoitsija määrittelee mm. laadunvarmistuksen, aika-
10 Sivu 10 / 18 taulut, työmaan riskit, työturvallisuusasiat, ja liikenteen hoidon. Ko. asiakirjat tulee olla kaikkien työmaalla työskentelevien tiedossa. Rakennuttaja huolehtii hankkeen tiedotuksesta julkisille tiedotusvälineille. Urakoitsija vastaa omien toimenpiteidensä edellyttämästä tiedotuksesta (esim. tontin omistajille liittymien työnaikaisista katkoista yms.). 4.2 Työaikataulu Toiminta- ja laatusuunnitelmaan kuuluu urakoitsijan ja rakennuttajan kanssa laadittava YSE 5 :n mukainen työaikataulu. Työaikatauluun on merkittävä myös työmaan kuljetus- ja liikennejärjestelyt. Aikataulun toteutumista seurataan työmaakokouksissa ja tarvittaessa pidettävissä erillisissä yhteistoimintakokouksissa. Työaikataulu hyväksytään yhteisesti noudatettavaksi ja aikataulun tarkentumista lukuun ottamatta sitä voidaan muuttaa vain yhteisesti sopimalla työmaakokouksessa. 4.3 Turvallisuus Työmaan turvallisuusasiakirja on tämän urakkaohjelman liitteenä. Urakoitsijan on laadittava työmaan turvallisuusopas, joka annetaan jokaiselle työmaan työntekijälle työnopastuksen yhteydessä tai muulla tavoin tarvittaessa osoitettava rakennuttajalle, että asianmukainen työnopastus ko. työmaalle on suoritettu. 4.4 Suunnitelmakatselmus Suunnitelmakatselmus pidetään ennen töiden aloittamista ja tarvittaessa myös ennen työvaiheiden aloittamista suunnitelmavalmiuden toteamiseksi sekä suunnitelmien toimittamisesta sopimiseksi. 4.5 Katselmukset Rakennuspaikalla pidetään aloituskatselmus, jossa rakennusalue luovutetaan urakoitsijan käyttöön työn toteutusta varten. Muista katselmuksista sovitaan erikseen 4.6 Alueen muu toiminta Urakoitsijan on järjestettävä joka tilanteessa kulkuyhteys alueen kiinteistöihin huoltoliikenteelle, siellä asuville ja asioiville ihmisille. Kulkuyhteys osoitetaan tarvittavilla liikennemerkeillä.
11 Sivu 11 / 18 5 URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 5.1 Sopimusasiakirjat (YSE 13 ) Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava: A Kaupalliset asiakirjat a) urakkasopimus tai tilaus ja tilausvahvistus b) urakkaneuvottelupöytäkirja c) yleiset sopimusehdot YSE 1998 d) tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset e) urakkaohjelma f) urakkarajaliite g) tarjous h) hinnoiteltu määrä- ja yksikköhintaluettelo i) Infra 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö, Määrämittausohje, versio 2. B Tekniset asiakirjat j) työkohtaiset laatuvaatimukset ja työselostukset k) sisällysluettelon mukaiset tekniset asiakirjat l) määrä ja yksikköhintaluettelot, jotka liitetään urakkatarjoukseen m) InfraRYL 2010 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Osa 1, Väylät ja alueet n) InfraRYL 2006 Vesihuolto o) maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket, asennusohjeet RIL 77 p) Betoniputkinormit 2001 q) Betoninormit RIL r) Asfalttinormit PANK ry 2008 s) Rakennuskaivanto-ohjeet 1989 RIL t) Työsuojeluhallinnon julkaisu Kapeat kaivannot Määrälaskenta (YSE 24, kohta 2 b ja 45 ) Suunnitelma-asiakirjoissa on esitetty alustavia määrätietoja. Urakkahinta annetaan suunnitelmassa ilmoitettujen määrien mukaan. 5.3 Sopimusasiakirjojen julkisuus Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten asiakirjojen julkisuutta koskevia ja kuntalain säännöksiä.
12 Sivu 12 / 18 6 URAKKA-AIKA 6.1 Suoritusaika (YSE 17 ) Töiden aloitus Urakoitsijalla voi aloittaa työt heti kun urakkasopimus on allekirjoitettu, todistus rakennustyövakuutuksesta on toimitettu rakennuttajalle, urakkasopimuksen mukainen vakuus on luovutettu rakennuttajalle sekä työmaan toiminta- ja laatusuunnitelma on hyväksytty Urakan valmistuminen Urakan on oltava valmiina seuraavasti: Nikunpolku kokonaisuudessaan valmiina mennessä (kantava kerros ja viimeistelytyöt) Pakattijärventie, Aholanperäntie sekä Lautakujan kääntöpaikka täysin valmiina (asfaltointi ja viimeistelytyöt) mennessä Vastaanottokokousta varten tarkkeet yms. laatudokumentit valmiina mennessä Työaikataulu ja välitavoitteet Urakoitsijan tulee laatia työaikataulu, joka hyväksytetään tilaajalla ennen töiden aloittamista. Urakassa on seuraavat välitavoitteet: - Nikunpolku, plv vas. sijaitsevalle tontille nro 9 liikennöitävässä kunnossa mennessä (ko. tontille alkaa ok-talon rakentaminen, ajoyhteys järjestettävä joko Nilitieltä tai Nikuntieltä). 6.2 Viivästyssakko (YSE 18 ) Viivästyssakko on kultakin työpäivältä, jonka urakka myöhästyy urakka sopimuksessa mainitusta valmistumisesta ja/tai välitavoitteesta 0,05 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Viivästyssakko lasketaan urakan valmistumisen osalta enintään 50 työpäivältä
13 Sivu 13 / 18 7 VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 7.1 Urakoitsijan vakuudet (YSE 36 ) Rakennusajan vakuus Rakennusajan vakuus on 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle heti: - kun työntulos on kokonaisuudessaan otettu vastaan - kun vastaanottotarkastuspöytäkirja on allekirjoitettu - kun takuuajan vakuus on asetettu - kun mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle henkilölle, jolle rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen - kun rakennuttajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen vakuus niiden selvittämiseksi ja suorittamiseksi on asetettu Takuuaika ja takuuajan vakuus (YSE 29 ja 36 ) Takuuaika on kaksi vuotta. Takuuajan vakuus on 5 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Takuuajan vakuus on voimassa 3 kuukautta yli takuuajan. 7.2 Tilaajan vakuudet (YSE 37 ) Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta (poikkeus YSE 37 ). 7.3 Vakuutukset (YSE 38 ) Rakennuskohteen vakuuttaminen Urakoitsijan tulee ottaa rakennuskohteelle rakennuttajan nimiin YSE 38 :n mukainen rakennustyövakuutus, joka on vähintään arvonlisäverollisen urakkasumman suuruinen (sisältäen lisä- ja muutostyöt). Omavastuu on maksimissaan 0,5 % urakkahinnasta Urakoitsijan toiminnan vastuuvakuutus Urakoitsijalla on oltava vähintään arvonlisäverollisen urakkasumman suuruinen (sisältäen lisä- ja muutostyöt) voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus.
14 Sivu 14 / 18 8 TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 8.1 Urakkahinnan muodostuminen Urakkahinta on urakkasopimuksen mukainen summa, joka muodostuu määräluettelon mukaisten määrien ja niiden yksikköhintojen tulojen summasta lisättynä arvonlisäverolla. Yksikköhintojen tulee sisältää kaikki välittömät ja välilliset kustannukset. Määräluettelossa voi olla myös kokonaishintaeriä. Määräluetteloon merkitään hinnat ilman arvonlisäveroa. Urakkasopimukseen merkitään urakan kokonaishinta arvonlisävero eritellen. Lopullinen urakkasumma lasketaan toteutuneiden mitattujen yksiköiden perusteella. 8.2 Urakkahinnan maksaminen (YSE 40 ) Tilaajan määrärahat Tilaaja on varannut määrärahat kohdassa 1.4 esitetyn urakan jaottelun mukaisesti Maksuerätaulukko Urakkasopimukseen tai tilaukseen ja tilausvahvistukseen laaditaan urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko. Maksuerätaulukon viimeisen maksuerän tulee olla 10 % urakan kokonaishinnasta. Urakkahinnan muun osan jakamisesta maksueriin sovitaan viimeistään urakkaneuvottelussa. Maksueriä määriteltäessä noudatetaan seuraavia periaatteita: - rakennusaineista, -tarvikkeista ja laitteista maksetaan vasta, kun ne on asennettu tai kiinnitetty rakenteisiin ja asennustyö on tarkastettu. - osasuorituksen valmistumiseen perustuvien maksuerien määrittelyssä on otettava huomioon, että valmiiden ja tilaajan puolesta tarkastettujen ja hyväksyttyjen suoritusten arvon tulee vastata maksettua urakkahintaa. Maksueriä ei voida sitoa apurakenteiden valmistumiseen, elleivät ne ole rakennuspaikkaan kiinnitettyjä ja laadultaan kestäviä ja ellei niitä voida siirtää ja erottaa tilaajan omaisuudeksi. - mitään maksuerää ei makseta ennen rakennusaikaisen vakuuden hyväksymistä, eikä loppuerää ennen takuuajan vakuuden hyväksymistä - tilaajalla on oikeus pidättää 3. osapuolelle korvattavan maksu suuruinen osuus laskusta. Laskut toimitetaan paikallisvalvojalle yhtenä kappaleena. Laskutuskäytännöstä sovitaan urakkaneuvotteluiden yhteydessä Ennakko Ennakkomaksun suuruus on 5 % urakkahinnasta. Ennakko maksetaan kun rakennusajan vakuus on asetettu ja työt aloitettu.
15 Sivu 15 / Hintasidonnaisuudet (YSE 48 ) Urakkahintaa ei sidota indeksiin. 9 ORGANISAATIOT 9.1 Tilaajan organisaatio/edustajat Urakkasopimuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista sekä laskujen lopullisesta hyväksymisestä päättää tekninen johtaja Lauri Kurula. Työsuorituksiin liittyvistä muutostöistä päättää tiemestari Jari Kinnunen. Tilaajan asiantuntijoina toimivat myös kohteen suunnittelijat. 9.2 Urakoitsijan organisaatio/edustajat (YSE 56 ) Urakoitsijalla tulee olla työmaalla vastaava työnjohtaja, jolta vaaditaan riittävä koulutus sekä kokemus vastaavissa töissä. Urakoitsijalla tulee olla työmaalla vastaavan työnjohtajan lisäksi riittävä määrä ammattitaitoista työnjohtoa. Urakoitsijan tulee ilmoittaa rakennuttajalle ja muille urakoitsijoille työmaan työsuojeluorganisaatio ja työmaan työturvallisuudesta vastaava vastuuhenkilö. 10 YHTEISET TOIMITUKSET 10.1 Katselmukset Ennen töiden aloittamista pidetään alkukatselmus, jossa tarkistetaan suunnitelmat ja työalueen järjestelyihin liittyvät asiat. Urakoitsijan toimesta on kiinteistöissä pidettävä ennen töiden aloittamista katselmukset, joissa todetaan perustus- ja seinärakenteiden kunto. Ennen töiden aloittamista tulee pitää katselmus alueella olevista johdoista niitä omistavien laitosten kanssa. Rakennuttajan luovuttamat työalueet täsmennetään yhteisessä katselmuksessa Työmaakokoukset (YSE 66 ) Työmaakokouksien pitäminen sovitaan aloituskokouksessa.
16 Sivu 16 / Työmaapäiväkirja (YSE 75 ) Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa, jonka valvoja säännöllisesti kuittaa saaneensa tiedoksi ja hyväksyy tarvittavat pienet lisä- ja muutostyöt. Työmaapäiväkirja tehdään kahtena kappaleena, joista toinen jää rakennuttajalle ja toinen urakoitsijalle Vastaanottotarkastus (YSE 71 ) Rakennuskohde vastaanotetaan kun kohde on valmis urakassa määrätyssä laajuudessa ja liikenteelle (kevyt liikenne, henkilö- ja kuorma-autot) käyttöön otettavissa. Urakka vastaanotetaan vasta, kun tarkemittaukset on toimitettu tilaajalle ja tilaaja on ne hyväksynyt Muut tarkastukset Kumpikin osapuoli vastaa sopimuksenmukaisten tarkastusten kustannuksistaan. Mikäli kuitenkin joudutaan pitämään uusintatarkastuksia urakoitsijan suorituksen virheiden vuoksi, niin rakennuttaja veloittaa uusintatarkastuksesta aiheutuneet kustannukset uusintatarkastustarpeen aiheuttaneelta urakoitsijalta seuraavasti: ensimmäinen jälkitarkastus veloituksetta toinen jälkitarkastus: 200 kolmas jälkitarkastus: 400 seuraavat jälkitarkastukset 500 /tarkastus Takuutarkastus (YSE 74 ) Takuutarkastus pidetään YSE 74 :n mukaisesti. Takuuajan puolivälissä pidetään tilaajan pyynnöstä välitarkastus. Välitarkastukseen nähden noudatetaan soveltuvin osin takuutarkastuksesta annettuja määräyksiä. 11 LAADUNVARMISTUS 11.1 Tilaajan laadunvarmistus (YSE 9 ) Tilaaja tulee tekemään urakan aikana pistokoeluonteisesti laadunvalvontakokeita. Tilaajan tekemät kokeet ja mittaukset eivät vähennä eivätkä korvaa urakoitsijan tekemää laadunvalvontaa. Hankkeen hallinnollinen laatu varmistetaan työmaakokouksissa pidettävissä katselmuksissa, joissa urakoitsijan on esitettävä hankkeen valmiusasteet suhteessa kustannuksiin.
17 Sivu 17 / 18 Rakenteiden laatua tarkkaillaan hankkeen valvonnalla ja urakoitsijan tekemillä tutkimuksilla rakenteiden kannalta kriittisistä osista (rakenteiden tiiveys, ym.). Urakoitsija esittää ja hyväksyttää tulokset tilaajalla Urakoitsijan laadunvarmistus (YSE 10 ) Urakoitsijan tulee tarjouksessaan osoittaa kuinka hän varmistaa suorituksensa laadun. Urakoitsijan tulee ennen työn aloitusta laatia työkohtainen laatusuunnitelma. Laatusuunnitelmissa tulee esittää tarkka kuvaus eri työvaiheiden aikatauluista ja kustannuskertymistä sekä menetelmistä ja vaiheista, joissa rakenteiden laatu varmistetaan. 12 RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN (YSE 92 ) Riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten keskinäisten neuvottelujen avulla. Mikäli yhteisymmärrystä ei saavuteta, osapuolet sitoutuvat pyytämään sovittelua RIL Oy:n Sovittelukamarista sen sääntöjen mukaisesti. Mikäli sovittelu ei johda tulokseen, riitaisuudet jätetään Lapin käräjäoikeuden ratkaistaviksi (poikkeus YSE 92 ). 13 MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 13.1 Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin (YSE 53 ) Omistusoikeus urakka-alueelta irrotettaviin urakkasuorituksessa tarpeettomiin aineksiin kuuluu tilaajalle ja niiden varastointi osoitettaan 2000 m säteellä. Urakoitsijan tulee huomioida työssään seuraavaa: - urakoitsija hankkii ja kustantaa kaiken työsuorituksessa tarvittavan sähkön. Sähkön saannista tulee sopia suoraan sähkön toimittajan kanssa. - mikäli urakoitsija tarvitsee vettä yleisestä vesijohtoverkostosta, tulee siitä sopia etukäteen Kittilän vesihuolto-osuuskunnan kanssa. - urakoitsija kuljettaa ylijäämä- ja pintamaat osoitetulle läjitysalueelle tai muulle tilaajan osoittamalle alueelle. - urakoitsijalle kuuluu rakennus- ja työmaajätteiden sekä kantojen poiskuljettaminen kaatopaikkamaksuineen ja jäteveroineen - urakkaan tulee sisältyä kaikki jätekeskukseen ja läjitysalueille kuljettamisesta johtuvat kustannukset, jätekeskusmaksut sekä läjitysalueiden tasaamisesta ja siistimisestä mahdollisesti johtuvat kulut. Pilaantuneiden maiden vastaanottomaksut eivät sisälly urakkaan.
18 Sivu 18 / Ongelmajätteet ja pilaantuneet maat (YSE 53, kohta 3) Työssä syntyvät ongelmajätteet on toimitettava asianmukaisen luvan omaavaan vastaanottokeskukseen. Mahdollisten pilaantuneiden maiden kaivua valvomaan rakennuttaja tulee valitsemaan ja erikseen nimeämään ympäristöteknisen asiantuntijan Työvoimamääräykset Urakoitsijan tulee antaa työvoimastaan tilaajalle ja työvoimaviranomaisille ilmoitus. Urakoitsijan henkilöstöä koskevissa määräyksissä noudatetaan YSE Ilmoitukset lääninverovirastolle Tilaaja pidättää itsellään oikeuden ilmoittaa lääninverovirastolle Kittilän kunnan kanssa urakkasopimuksen tehneiden urakoitsijoiden nimet ja urakkasummat. Kittilässä Jari Kinnunen, tiemestari
LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT
KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT URAKKAOHJELMA 11.4.2011 Jari Kinnunen URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO KITTILÄN KUNTA URAKKAOHJELMA