Source: https://issuu.com/rakentamisenlaatu/docs/hankintaopas
Timestamp: 2017-09-20 02:51:01+00:00
Document Index: 17954562

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Hankintaopas by Rakentamisen Laatu RALA ry - issuu
Työmaavaihe
rakentamis palveluiden
SISÄLLYS JOHDANTO	3 LAADUKAS KORJAUSRAKENTAMINEN – MITÄ SE ON?	SUUNNITELMALLINEN KIINTEISTÖNPITO	Taloyhtiön strategia	Toimintasuunnitelma Yhtiökokous päättää
HANKESUUNNITTELU	13 Hankesuunnittelun organisointi	13 Hankesuunnitelman laadinta	15 TOTEUTUSSUUNNITTELU	23 Suunnittelun organisointi	23 Toteutussuunnitelmien laadinta	26 RAKENTAMISEN VALMISTELU	Urakoitsijan valinta	Korjaushankkeesta päättäminen yhtiökokouksessa	Urakkasopimuksen tekeminen	Työmaan laatusuunnitelman laadinta
31 31 34 34 36
TYÖMAAVAIHE	39 Aloituskatselmus	39 Aloituskokous	39 Työmaakokoukset	40 Suunnitelmakatselmukset	40 Valvonta	41 Loppukatselmus	42 VASTAAN- JA KÄYTTÖÖNOTTO	45 Vastaanottotarkastus	45 Taloudellinen loppuselvitys	45 TAKUUAIKA	49 KIITOKSET	52 MÄÄRITELMIÄ	53 LÄHTEET	56 RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖN OHJEKORTTEJA
HYÖDYLLISTÄ TIETOA	Hyödyllisiä internetosoitteita	Tarjouspyyntö suunnittelusta (esimerkki)	Tarjous suunnittelusta (esimerkki)	Tarjouspyyntö korjausurakasta (esimerkki)	Tarjous korjausurakasta (esimerkki)
59 59 60 61 62 63
Kiinteistönpito Hankesuunnittelu
Oppaassa keskitytään perinteisiin urakan toteutusmuotoihin. Jo tässä yhteydessä on syytä korostaa, että taloyhtiössä päätösvalta on osakkailla ja hanke tulee viedä läpi niin, että osakkaat pääsevät aidosti vaikuttamaan siihen.
Korjaushankkeen läpivientiä helpottaa kaikissa vaiheissa se, että taloyhtiön hallitus ja isännöinti ovat perillä siitä, millaista on laadukas korjausrakentaminen ja mitkä ovat korjaushankkeen osapuolien velvollisuudet. Asiantuntemuksen hankkiminen auttaa taloyhtiön hallitusta valvomaan taloyhtiön etua.
Tässä tilaajan oppaassa käydään läpi keskeiset korjausrakentamisen laatuun liittyvät kysymykset ilman erityisiä teknisiä tai juridisia yksityiskohtia. Yksityiskohtaisia julkaisuja esimerkiksi teknisten ja kaupallisten asiakirjojen ja urakkasopimusten laatimiseen on saatavilla runsaasti muualta. Tässä oppaassa näitä asioita sivutaan vain siten, että taloyhtiön hallitukselle ja isännöinnille muodostuu käsitys etenkin korjausrakentamisen laatuun liittyvästä kokonaisuudesta. Opas on siis kirjoitettu taloyhtiön hallituksen ja isännöinnin näkökulmasta.
Korjaushanke on taloyhtiön hallinnolle haastava tehtävä. Hankkeet rasittavat osakkaiden taloutta, minkä lisäksi hankkeen läpivienti on monimutkainen prosessi. Taloyhtiön hankkeessa on hallittava tekniikka suunnitteluineen ja urakkakilpailuineen, juridiikka päätöksenteon vaiheineen, rahoitustalous sekä viestintä osakkaiden ja asukkaiden suuntaan.
LAADUKAS KORJAUSRAKENTAMINEN – MITÄ SE ON? Kun yleisesti puhutaan rakentamisen laadusta, kiinnitetään päähuomio yleensä suunnittelun, tuotannon ja lopputuloksen tekniseen laatuun. Korjausrakentamisessa tulee kiinnittää huomiota myös toiminnalliseen laatuun eli siihen, miten korjaustyön aikainen ja sen jälkeinen toiminta hoidetaan. Tämä johtuu siitä, että korjausrakentaminen on suurelta osin myös asiakaspalvelua.¥
Toteutussuunnittelu Rakentamisen valmistelu
Kuva 1. Yleiset palvelun laadun kriteerit sopivat melko hyvin myös korjausrakentamisen laadun arviointiin. (Muokattu lähteestä: Grönroos, Christian. 2009)
Lopputuloksen tekninen laatu on yleensä helposti mitattavissa tai todennettavissa. Esimerkiksi kylpyhuoneen lattiakaadot voidaan todentaa mittaamalla kaatojen kaltevuudet. Teknisen laadun varmistaminen kuuluu luontevimmin valvojan tehtäviin.¥
Tuotannollinen eli työnaikainen laadunvarmistus on korjausrakentamisessa erityisen tärkeää. Jotta lopputulos olisi teknisesti, visuaalisesti ja toiminnallisesti laadukas, on kaikissa vaiheissa noudatettava suunniteltua korjaustapaa ja työ tehtävä suunnitelmien ja materiaalivalmistajien ohjeiden mukaisesti. Onnistunut lopputulos edellyttää myös sitä, että taloyhtiö panostaa toimeksiannon selkeyteen ja yksiselitteisyyteen ja kirjaa tahtonsa ja tavoitteensa tarjouspyyntöasiakirjoihin ja lopulta sopimuksiin. ”Sitä saa, mitä tilaa”, pätee myös korjausrakentamisessa.¥
Suunnittelu on teknisesti laadukasta silloin, kun korjaussuunnitelmat ovat tilaajan tarpeiden ja toivomusten mukaisia sekä täyttävät viranomaisten ja hyvän rakennustavan asettamat vaatimukset.¥
Toiminnallisella laadulla tarkoitetaan palveluntuottajien (suunnittelija, projektipäällikkö, urakoitsija, valvoja, isännöinti) toimintaa korjaustyön aikana ja sen jälkeen. Toiminnalliseen laatuun vaikuttavat palveluntuottajien asenteet, käyttäytyminen, toiminnan täsmällisyys, aikataululupausten pitävyys, työmaan siisteys, viestintä ja sen oikeellisuus, työmaajärjestelyissä onnistuminen ja niin edelleen.¥ Toiminnallisen laadun kokeminen on osin subjektiivista, mutta kokonaisuuden kannalta aina merkittävää. Vaikka tekninen laatu olisi hyvä, heikko toiminnallinen laatu saattaa johtaa siihen, että palvelu koetaan kokonaisuutena epäonnistuneeksi. Siksi toiminnallisen laadun varmistamiseen pitää korjausrakentamisessa kiinnittää erityistä huomiota. Toiminnan laatua voidaan arvioida esimerkiksi palautekyselyiden avulla, mutta sen täsmällinen mittaaminen on hankalaa aikatauluasioita lukuun ottamatta.¥ Kiinteistöliiton tekemien selvitysten mukaan taloyhtiöiden hallitusten jäsenet ja isännöitsijät näkevät eniten puutteita laadunvalvonnassa, erilaisissa tarkastuksissa sekä suunnittelu- ja sopimusasiakirjojen laadinnassa. Selvitykset osoittavat, että tietoa tarvitaan vielä monin paikoin.
Yhteisesti sovitut toimintatavat ohjaavat taloyhtiön hallituksen ja isännöinnin työtä.
Kiinteistön nykytila ja korjaustarve arvioidaan esimerkiksi kuntoarvion ja kuntotutkimusten avulla. Näiden perusteella laaditaan kiinteistön kunnossapitosuunnitelma (PTS) ja edelleen korjausohjelma, josta nähdään toimien vaikutukset asumiskustannuksiin.
Strategian jatkoksi laaditaan toimintasuunnitelma, jossa otetaan kantaa strategiassa esitettyjen tavoitteiden käytännön toteutukseen sekä mahdolliseen organisointiin ja resursointiin. Toimintasuunnitelmassa tavoitteille voidaan asettaa myös aikatauluja ja kustannusarvioita.¥ Toimintasuunnitelma laaditaan yleensä budjetoinnin yhteydessä siten, että suunnitelman ensimmäinen vuosi koostuu budjettivuoteen ajoittuvista toimenpiteistä ja seuraavat 8−10 vuotta ovat varsinaista toimintasuunnitelmaa. Seuraavien vuosien suunnitelmat tarkistetaan aina rullaavasti uusien budjettien laatimisen yhteydessä.¥
Taloyhtiön strategia voi sisältää muutakin kuin kiinteistön ylläpitoon liittyviä toimia. Hyvin laaditussa strategiassa otetaan kantaa kaikkiin asumisen ja kiinteistönpidon osa-alueisiin, kuten ympäristön ja asumisen tason vaatimuksiin eri aikoina, siihen, miten suhtaudutaan mahdolliseen lisä- ja täydennysrakentamiseen, alueen turvallisuuskysymyksiin, lasten ja erityisryhmien tarpeisiin, yhteisöllisyyden kehittämiseen ja niin edelleen.
Sen jälkeen, kun osakkaat tietävät kiinteistön nykytilan ja korjaustarpeet, he voivat päättää taloyhtiön strategiasta eli toimista tavoiteolosuhteiden saavuttamiseksi. Osakkaiden on yhdessä päätettävä, mihin suuntaan, millä aikajänteellä ja millä kokoonpanolla kiinteistöä ylläpidetään, korjataan ja kehitetään. Samalla voidaan sopia myös siitä, miten suuret asumiskustannukset saisivat kulloinkin enintään olla, ja velvoittaa hallitus ja isännöinti laatimaan sen mukaiset korjausaikataulut ja rahoitussuunnitelmat. Nyrkkisääntönä voi olla esimerkiksi se, etteivät osakkaan asumiskustannukset saa ylittää vuokralla asumisen kustannuksia.¥
Taloyhtiön osakkailla täytyy olla yhteisesti sovittu näkemys ja tavoite (visio) siitä, millaisessa kiinteistössä he haluavat asua. Sopivana lähtökohtana voidaan pitää esimerkiksi uudistuotannossa yleistä asumisviihtyvyyteen vaikuttavien ja teknisten ominaisuuksien tasoa, ja arvioida, millaiset tekniset ja taloudelliset edellytykset siihen on omassa kiinteistössä.¥
Toimintasuunnitelmasta tulee ilmetä asumiskustannusten muutos ymmärrettävästi ja yksiselitteisesti, esimerkiksi euroina asuntoneliötä kohden kuukaudessa (€/m2/ kk). Korjaushankkeiden vaikutus asumiskustannuksiin lasketaan hankkeista tehtyjen karkeiden hankekustannusarvioiden pohjalta.
Yhtiökokous päättää Yhtiökokouksessa päätetään käsillä olevan korjaushankkeen käynnistämisestä eli tehdään hankepäätös ja valtuutetaan taloyhtiön hallitus valmistelemaan korjaushanketta eli käynnistämään hankesuunnitteluvaihe.
Kiinteistönpidon muistilista
Taloyhtiön hallituksen on huolehdittava, että • osakkaat päättävät yhdessä taloyhtiön strategiasta eli siitä, mihin suuntaan, millä aikajänteellä ja millä organisaatiolla kiinteistöä ylläpidetään, korjataan ja kehitetään
• kuntoarvio ja tarvittavat kuntotutkimukset on tehty ennen kuin hankesuunnittelu käynnistetään, tai ne sisällytetään hankesuunnittelijan tehtäviin tai erillisiin toimeksiantoihin • kiinteistön korjaushistoriatiedot liitetään hankesuunnittelun tarjouspyyntöön
• korjaushankkeiden valmistelutyöhön ja läpivientiin varataan riittävästi aikaa
• yhtiökokouksessa tehdään hankepäätös kiinteistön teknistä kuntoa koskevan selvityksen perusteella • yhtiökokouksessa hallitus saa valtuudet käsillä olevan hankkeen valmisteluun eli hankesuunnittelun aloittamiseen • yhteistyömahdollisuudet naapuriyhtiöiden kanssa arvioidaan (esim ryhmäkorjaus).
Hankesuunnittelun päävaiheet ovat:
Hankesuunnitteluvaiheessa valitaan hankesuunnittelija ja laaditaan hankkeen hankesuunnitelma, jossa on täsmällisesti määritelty hankkeen laajuutta, toimivuutta, laatua, kustannuksia, ajoitusta ja ylläpitoa koskevat tavoitteet sekä hankkeen läpiviennille asetetut tavoitteet.¥ • hankesuunnittelun organisointi ja • hankesuunnitelman laadinta
Palveluntuottajien kartoitus
Suositus on, että soveltuvien palveluntuottajien listaan otetaan sellaisia tahoja, jotka ovat rekisteröityneet Luotettava Kumppani –palveluun (www.tilaajavastuu.fi). Soveltuvia hankesuunnittelijoita ja projektipäälliköitä voidaan kartoittaa myös hyödyntämällä Rakentamisen Laatu RALA ry:n yrityshakua (www.rala.fi) tai www. urakoitsija.fi -palvelua.
Taloyhtiön valtuuttama taho, kuten isännöinti, kartoittaa soveltuvat hankesuunnittelijat, joilta kannattaa pyytää tarjoukset. Kartoituksen yhteydessä selvitetään myös palveluntuottajien tarjoushalukkuus. Taloyhtiön hallitus valitsee soveltuvista ehdokkaista tahot, joille tarjouspyyntöasiakirjat lähetetään.¥
Hankesuunnittelun organisointi
Tarjouspyynnössä on kiinnitettävä erityistä huomiota suunnittelutoimeksiannon sisältöön eli siihen, mistä tehtävistä suunnittelijalta halutaan tarjous. Tavoitteiden avulla taloyhtiö määrittelee hankesuunnittelijan tehtävät joko yksin, projektipäällikön tai suunnittelijan kanssa.¥
Tavoitteiden määrittely voi sisältää esimerkiksi: • laajuus-, laatu-, aika- ja kustannustavoitteet • toiminnalliset tavoitteet (esim. miten palveluntuottajan on toimittava) • energiankulutus- ja olosuhdetavoitteet (sisäilmasto jne.) • varustelutason tavoitteet (esim. LVISA) • ylläpidon tavoitteet (käyttöikä, huollettavuus jne.).
Hankesuunnittelun tarjouspyynnön laadinnassa voidaan hyödyntää RT-ohjekorttia Suunnittelupalvelun tarjouspyyntö (RT 13-10927), ja toimeksiannon määrittelyssä soveltuvin osin suunnittelun tehtäväluetteloita (ks. Lähdeluettelo).¥ hankintaopas
Taloyhtiön on laadittava selkeät ja yksiselitteiset tarjouspyyntöasiakirjat, joita ovat esimerkiksi tarjouspyyntö, tarjouslomake, korjaustarpeen selvitysraportti, korjaushistoriatiedot, sopimusehdot sekä mahdolliset suunnitteluohjeet.¥
Varsinkin haastavissa kohteissa taloyhtiön kannattaa edellyttää, että hankesuunnittelija tutustuu kohteeseen, tai käy vähintäänkin puhelinkeskustelun isännöinnin ja/tai hallituksen puheenjohtajan kanssa ennen tarjouksen jättämistä. Haastavissa kohteissa voidaan edellyttää myös arviota kohteeseen liittyvistä mahdollisista riskeistä. Näin hankesuunnittelijaehdokkaat joutuvat huolella perehtymään tarjouspyyntöasiakirjoihin.¥ Tarjouspyyntöasiakirjoihin voidaan ottaa myös ehto, että taloyhtiö pidättää itsellään oikeuden valita minkä tahansa tarjouksen tai olla valitsematta mitään niistä.¥
Hankesuunnittelijaehdokkaat voivat joutua pyytämään taloyhtiöltä lisäselvityksiä puutteellisesti laadittuihin tarjouspyyntöasiakirjoihin. Lisäselvitykset on toimitettava tarjousaikana kaikille tarjoajille samanaikaisesti ja samansisältöisinä.¥
Saatujen tarjousten vertailukohtana pidetään tarjouspyyntöasiakirjoissa esitettyjä vaatimuksia. Tarjousajan päättymisen jälkeen todetaan muun muassa saadut ja myöhästyneet tarjoukset, poikkeamat tarjouspyynnöstä ja tarjouksissa olevat ehdot. Tarjoukset on laadittava taloyhtiön lähettämälle tarjouspyyntölomakkeelle sen uhalla, että muunlainen tarjous jätetään huomiotta. On siis tarkistettava, että tarjoukset on tehty asianomaiselle lomakkeelle ja että tarjouslomakkeisiin ei ole kirjoitettu mitään muita sinne kuulumattomia ehtoja. Myöhästyneet ja tarjouspyynnön vastaisesti jätetyt tarjoukset tulee hylätä.¥ Tarjousajan päättymisen jälkeen vertaillaan saatuja tarjouksia ja laaditaan yhteenveto saaduista tarjouksista. Sopiva menettely – jos tarjous halutaan muutoin ottaa jatkokäsittelyyn − on käydä tarjoajan kanssa neuvottelu ja keskustella tarjottu työ vaihe vaiheelta läpi.¥
Hankesuunnittelua koskeviin neuvotteluihin valitaan yleensä 2–3 tarjouskriteerit parhaiten täyttänyttä suunnittelijaa tai suunnittelutoimistoa. Jos valintaperusteena on halvin hinta, neuvottelut käydään yhden tarjoajan kanssa kerrallaan (halvimmasta lähtien). Toinen neuvottelukumppani valitaan vasta sitten, jos neuvottelut ensimmäisen kanssa eivät johda sopimukseen.¥ Neuvottelujen avulla varmistetaan, että molemmat osapuolet ovat ymmärtäneet hankkeen tarjouspyyntöasiakirjat, tarjouksen ja mahdollisesti tarjousaikana toimitetut lisäselvitykset samalla tavalla.
Taloyhtiön hallitus tai sen valtuuttama taho, kuten isännöinti, valitsee hankkeeseen soveltuvan hankesuunnittelijan, sopii hankesuunnittelijan tehtävistä ja vastuista sekä laatii kirjallisen sopimuksen. Vastuu palveluntuottajan valinnasta on aina taloyhtiön hallituksella, vaikka se valtuuttaisikin kolmannen osapuolen valmistelutyöhön.¥
Huom! Tarjouspyyntöasiakirjoissa voi olla ehto siitä, että yhtiö pidättää itsellään oikeuden valita minkä tahansa tarjouksen tai olla valitsematta mitään niistä.
Suunnittelusopimuksen perussisältö on saatavilla valmiina sopimuslomakkeena (Konsulttisopimus, RT 80343) osoitteesta www.sopimuslomake.net.¥ Taloyhtiön hallituksen on huolehdittava, että tilaajavastuulain mukaiset selvitykset on tarkastettu ennen sopimuksen allekirjoittamista.
Hanketukiryhmä
Hankesuunnitelman laadinta Hankesuunnittelijan tehtävät
Hankesuunnittelijan tehtäviin kuuluvat ainakin: • kiinteistön perustietojen kokoaminen,
Hankesuunnittelija kokoaa tarvittavat selvitykset ja laatii hanketta koskevat korjaustai uusimisehdotukset ottamalla huomioon taloyhtiön asettamat tavoitteet ja viranomaisten (rakennusvalvonta, museovirasto jne.) vaatimukset.¥
Taloyhtiön hallitus voi tarvittaessa koota hanketukiryhmän, joka työskentelee hallituksen alaisuudessa. Hanketukiryhmä saattaa edesauttaa taloyhtiötä korjaushankkeen läpiviennissä, mikäli sille onnistutaan saamaan selkeä työnkuva esimerkiksi informaation välittäjänä. Hanketukiryhmän tehtäviin voi esimerkiksi kuulua sen varmistaminen, että osakkaiden tahto tulee otettua huomioon korjaushankkeen eri vaiheissa. Hanketukiryhmä ei kuitenkaan tilaa tai päätä mitään, vaan toimii pelkästään hallituksen alaisuudessa.
Normaalisti taloyhtiön hallitus toimii hankkeen ohjaajana hankesuunnittelusta toteutukseen. Tämä on selkein vaihtoehto ja pitää hallituksen koko ajan tietoisena hankkeen etenemisestä ja myös kustannusten kertymisestä.¥
• nykytilan, korjaustarpeen ja lisätutkimustarpeiden toteaminen, • soveltuvien korjausvaihtoehtojen selvitys ja riskianalyysien laadinta, • alustavien toteutusmuotojen selvitys ja vertailu, Vastaan- ja käyttöönotto
• alustavan hankeaikataulun laadinta, • hankekustannusarvioiden laadinta, • tarvittaessa alustava verosuunnittelu (sijoittajaosakas), • tarvittaessa rahoitusvaihtoehtojen ja avustusten selvittäminen sekä • turvallisuusasiakirjan laadinta suunnittelua varten.
Hankesuunnitteluvaiheessa voidaan joutua teettämään kuntotutkimuksia, jotta esitetyille korjaus- tai uusimisvaihtoehdoille saadaan riittävät perusteet. Myös kuntotutkimusta tekevien palveluntuottajien valinnassa on painotettava pätevyyttä.¥
Kuntotutkimukset auttavat löytämään soveltuvat korjaus- ja uusimisvaihtoehdot sekä niihin liittyvät riskit ja epävarmuustekijät. Hankesuunnitteluvaiheeseen kuuluvat myös rakennuslupaedellytysten selvittäminen rakennusvalvontaviranomaisilta ja asukaskyselyiden tekeminen.¥ Hankesuunnitteluvaiheessa kannattaa selvittää myös, mitä korjauksia ja/tai uusimisia on tarkoituksenmukaista tehdä samanaikaisesti ja mitä tiettyinä ajankohtina myöhemmin taloyhtiön strategian tai annettujen ohjeiden mukaisesti.¥
Alustava toteutusmuotojen selvitys
Toteutusmuoto tarkoittaa tapaa, jolla korjaustyöt organisoidaan. Taloyhtiöiden korjaushankkeissa voidaan käytännössä valita neljästä perustoteutusmuodosta, jotka esitellään lyhyesti tässä luvussa. Perusmuodoista on aina mahdollisuus poiketa, ja niitä voidaan myös yhdistellä, kun se on perusteltua ja siihen löytyy tarvittavaa osaamista.¥ Käytössä olevia toteutusmuotoja: • Kiinteähintainen kokonaisurakka hintakilpailulla • Kiinteähintainen suunnittelua sisältä urakka (ST-urakka, KVR) hinta- ja ratkaisukilpailulla • Tavoitehintainen projektinjohtourakka hinta- ja laatukilpailulla • Tavoitehintainen ja kannustejärjestelmällä täydennetty yhteistoimintaurakka kilpailullisella neuvottelumenettelyllä (harvinainen taloyhtiöiden remonteissa).
Kokonaisurakassa urakoitsija toteuttaa rakennustyöt taloyhtiön teettämien suunnitelmien perusteella. Hankintatapana on hintakilpailu, jossa valitaan halvin tai kokonaisedullisin tarjous. Kiinteä tarjouksen mukainen urakkahinta suoritetaan takapainotteisesti maksuerätaulukon mukaisesti hankkeen edetessä. Takapainotteisuus tarkoittaa sitä, että ensin tehdään työ ja korvaus maksetaan työn valmistuttua. Kokonaisurakoiden osuus taloyhtiöiden remonteista on 90-95 prosenttia.¥ Suunnittele ja Toteuta -urakassa (ST-urakka, KVR) urakoitsija vastaa kokonaistoimituksesta, johon sisältyy myös korjaustöiden suunnittelu taloyhtiön antamien tavoitteiden perusteella. Toteuttaja valitaan paitsi hinnan, myös suunnitteluratkaisun sisällön ja laadun perusteella. Maksutapana on kiinteä hinta maksuerätaulukon mukaisesti. ST-urakoiden osuus taloyhtiöiden remonteista on arviolta 2-3 prosenttia.¥
Taulukko 1. Toteutusmuotojen etuja ja haittoja taloyhtiön näkökulmasta.
Yhteistoimintaurakassa sopimukset voidaan tehdä kuten projektinjohtourakassa, mutta kaikkien osapuolten välille tehdään lisäksi yhteistoimintasopimus, jossa määritellään yhteiset tavoitteet, pelisäännöt ja kannusteet. Osapuolet valitaan jo varhaisessa vaiheessa, mahdollisesti ennen kuin suunnittelua on edes aloitettu. Kustannukset maksetaan toteutumien mukaan tavoite- ja kattohintojen rajoissa, mutta lisäksi käytössä voi olla kannustinjärjestelmä. Urakoitsija ja suunnittelijat valitaan samanaikaisesti neuvottelullisella kilpailumenettelyllä, jossa painotetaan ainakin laadullisia tekijöitä ja hintaa.¥
Projektinjohtourakassa urakoitsija voi osallistua suunnittelun ohjaukseen, mutta taloyhtiö tekee suunnittelusopimukset ja urakoitsija vastaa rakennustöistä. Toteutuneet kulut ja ennalta sovittu kate laskutetaan tositteiden perusteella. Korjausurakalle asetetaan tavoite- ja kattohinta. Urakoitsija valitaan kokonaishinnan (tavoitehinta), kateprosentin tai -summan sekä laadullisten kriteerien perusteella.¥
Rakentamisen valmistelu Työmaavaihe
Hyväksi tavaksi on osoittautunut, että taloyhtiössä järjestetään hankesuunnitteluvaiheen selvitysten valmistumisen jälkeen ennen varsinaista yhtiökokousta hanketta koskeva tiedotustilaisuus.¥
Tiedotustilaisuudessa osakkaille kerrotaan: • mihin tekniseen ongelmaan ratkaisua haetaan ja miten
• mitä vaihtoehtoja on tarjolla ja miltä ne näyttävät • mitä eri vaihtoehdot osakkaalle ja yhtiölle maksavat.
Tilaisuudessa taloyhtiön hallitukselle muodostuu näkemys osakkaiden näkemyksistä ja siitä, mikä toteutusvaihtoehdoista on yhtiökokouksessa saamassa enemmistön kannatuksen.¥ Vaatimus tiedotustilaisuuksista esitetään yleensä hankesuunnittelun tarjouspyyntöasiakirjoissa. Suositus on, että taloyhtiössä pidetään vähintään yksi tiedotustilaisuus, jotta esitettyjen korjaus- tai uusimisvaihtoehtojen yksityiskohdat saadaan selvitettyä osakkaille ennen hankepäätöksen tekoa.¥
Päätösten kirjaaminen hankesuunnitelmaksi
Hankesuunnitteluvaiheen lopussa pidettävässä yhtiökokouksessa päätetään korjaustai uusimisvaihtoehdoista ja suunnitteluvaiheen aloittamisesta. Hankesuunnittelija kokoaa hankesuunnittelun päätökset hankesuunnitelmaksi, jossa esitetään esimerkiksi • korjaus- ja uusimisvaihtoehdot yksilöitynä riskianalyyseineen • viranomaisvaatimusten täyttyminen • elinkaarikustannusarvio tai hankekustannusarvio • käyttöikäarvio • alustava toteutusaikataulu ja korjausten vaiheistus • alustava toteutusmuoto ja työmaajärjestelyt • alustava viestintäsuunnitelma • alustavat hyvitysperusteet • vakuutusyhtiön kanta esitettyyn korjausratkaisuun • suunnittelussa ja urakkalaskennassa huomioitavat osakkaiden valintamahdollisuudet ja niiden aikataulut • osakkaiden omien materiaalihankintojen huomioiminen • mahdollisesti hankkeen rahoitussuunnitelma ja saatavilla olevat avustukset.
Huoneistokohtaisten lisä- ja muutostöiden valinta-aikatauluista on hyvä sopia jo hankesuunnitteluvaiheessa. Selkeät valinta-aikataulut auttavat pysymään hankkeen kokonaisaikataulussa.¥ Hankesuunnitelma kertoo osakkaiden tahdon, vaikka hankkeen lopullisesta käynnistämisestä päätetään vasta urakkakilpailun jälkeen pidettävässä yhtiökokouksessa. Hankesuunnitelma on tärkeä asiakirja, josta suunnittelijat saavat tarvittavat lähtötiedot oikein mitoitetun suunnittelutarjouksen laadintaan.¥ Hankesuunnitelma voi olla laajuudeltaan suppea ja käsittää yksittäisen rakennusosan tai järjestelmän, tai laaja, jolloin se käsittää useiden rakennusosien ja järjestelmien korjaamista tai uusimista ja niiden ajallista yhteensovittamista.
Hankesuunnitteluvaiheen tuloksena saadaan hyväksytty hankesuunnitelma ja investointipäätös eli päätös suunnitteluvaiheen aloittamisesta.¥
Projektipäällikön valinta
Jos yhtiökokous päättää viedä hanketta eteenpäin, taloyhtiön hallitus valitsee hankkeelle rakennuttamisesta vastaavan tahon, eli projektipäällikön (rakennuttajakonsultti). Hankesuunnittelija voidaan valita myös niin, että hankesuunnittelusta vastaava taho toimii myöhemmin hankkeen rakennuttamisesta vastaavana projektipäällikkönä.¥ Rakennuttamisesta vastaava projektipäällikkö vastaa rakennuttamistehtävistä ja päätösten valmistelusta taloyhtiölle. Tavanomaisia rakennuttamistehtäviä ovat hankkeen tarjouspyyntö- ja sopimusasioiden hoitaminen, suunnittelun johtaminen, ehdotukset hankkeen toteutuksen sopimusmuodoista ja toteutusmuodoista, hankkeen yleisaikataulun laatiminen sekä koko hankkeen työnaikainen koordinointi.¥ Rakennuttamisesta vastaava projektipäällikkö huolehtii yleensä myös työturvallisuutta koskevista rakennuttajan velvoitteista, ja hänelle kuuluvat luontevasti myös turvallisuuskoordinaattorin tehtävät.¥ Taloyhtiö on rakennuttajana vastuussa korjaushankkeen aikaisesta työturvallisuudesta, vaikka konkreettiset tehtävät olisikin siirretty rakennuttamisesta vastaavalle projektipäällikölle tai valvojalle.
Taloyhtiön on rakennuttajana perehdyttävä huolella RT-ohjekorttiin Rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteet talonrakennushankkeessa (RT 10-10982).¥
Hankesuunnittelun muistilista
Taloyhtiön hallituksen on huolehdittava, että • hankesuunnittelu on organisoitu: valittu pätevät palveluntuottajat (hankesuunnittelija/projektipäällikkö), sovittu heidän tehtävistään ja vastuistaan sekä laadittu selkeät ja yksiselitteiset sopimukset
• kiinteistön korjaushistoriatiedot on liitetty tarjouspyynnön liitteeksi mielellään hieman avattuina (esim. miten julkisivut on kunnostettu) • taloyhtiön edustajat (hanketukiryhmä) on nimetty hankesuunnitteluvaiheen katselmuksiin ja kokouksiin
• hankesuunnittelun tarjouspyynnössä on edellytetty hankesuunnitelmassa esitettävien korjausvaihtoehtojen riskianalyysiä
• tarjouspyynnössä on kuvattu, miten laajana hankesuunnitelma halutaan, eli mitä korjauksia/uusimisia siihen sisällytetään ja missä laajuudessa
• tarjouspyyntöasiakirjoissa on edellytetty osapuolten välisiä yhteiskokouksia tiedonkulun varmistamiseksi • osapuolten välinen yhteisymmärrys hankesuunnittelun sisällöstä on varmistettu sopimusneuvotteluissa • tilaajavastuulain mukaiset selvitykset on tarkastettu ennen sopimuksen allekirjoittamista (www.tilaajavastuu.fi ja/tai www.rala.fi).
TOTEUTUSSUUNNITTELU Suunnittelun päävaiheet ovat: • suunnittelun organisointi ja
Toteutussuunnitteluvaiheessa valitaan suunnittelijat ja valvojat sekä laaditaan korjaushankkeen tarjouspyyntöasiakirjat.
• varsinainen suunnittelu.
Suunnittelun organisointi Taloyhtiön valtuuttama taho, kuten projektipäällikkö, kartoittaa tarjouspyyntövaiheeseen soveltuvat palveluntuottajat eli pääsuunnittelija-, suunnittelija- ja valvojaehdokkaat. Kartoituksen yhteydessä selvitetään myös palveluntuottajien tarjoushalukkuus ja erityisesti työturvallisuusosaaminen.
Suositus on, että soveltuvien palveluntuottajien listaan otetaan sellaisia tahoja, jotka ovat rekisteröityneet Luotettava Kumppani -palveluun (www.tilaajavastuu.fi). Soveltuvia suunnittelijoita voidaan kartoittaa myös hyödyntämällä Rakentamisen Laatu RALA ry:n yrityshakua (www.rala.fi) tai www.urakoitsija.fi -palvelua.
Taloyhtiön hallitus valitsee soveltuvista palveluntuottajista tahot, joille tarjouspyynnöt lähetetään.
Suunnittelun tarjouspyynnön laadinnassa voidaan hyödyntää RT-ohjekorttia Suunnittelupalvelun tarjouspyyntö (RT 13-10927), ja toimeksiannon määrittelyssä soveltuvin osin suunnittelun tehtäväluetteloita (ks. Lähdeluettelo).¥ Taloyhtiön kannattaa edellyttää haastavissa kohteissa, että suunnittelija tutustuu kohteeseen, tai käy vähintäänkin puhelinkeskustelun isännöinnin ja/tai hallituksen puheenjohtajan kanssa ennen tarjouksen jättämistä. Haastavissa kohteissa voidaan
Tarjouspyyntöasiakirjojen laadinnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota suunnittelutoimeksiannon sisältöön eli siihen, mistä tehtävistä palveluntuottajalta halutaan tarjousta. Tavoitteiden avulla tilaaja määrittelee tehtävät joko yksin, projektipäällikön tai suunnittelijan kanssa. Taloyhtiö voi esittää tavoitteet esimerkiksi hankesuunnitelmassa.¥
Taloyhtiön on laadittava selkeät ja yksiselitteiset tarjouspyyntöasiakirjat, joita ovat esimerkiksi tarjouspyyntö, tarjouslomake, yhtiökokouksen hyväksymä hankesuunnitelma, sopimusehdot ja muut rakennuttajan esittämät suunnitteluohjeet (esim. soveltuvin osin tehtäväluetteloiden mukaan).¥
edellyttää myös kohteeseen liittyvää arviota mahdollisista riskeistä. Näin suunnittelijaehdokkaat joutuvat huolella perehtymään tarjouspyyntöasiakirjoihin.¥ Suunnittelijoiden sopimuksissa hyödynnetään yleensä Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja (KSE 2013). Jos taloyhtiö haluaa poiketa Konsulttitoiminnan yleisistä sopimusehdoista (KSE 2013), ne on esitettävä selkeästi tarjouspyyntöasiakirjoissa, jotta suunnittelijalla on mahdollisuus ottaa ne huomioon tarjouksen laadinnassa.¥ Tarjouspyyntöasiakirjoihin voidaan ottaa ehto siitä, että taloyhtiö pidättää itsellään oikeuden valita minkä tahansa tarjouksen tai olla valitsematta mitään niistä.¥
Suunnittelijaehdokkaat voivat joutua pyytämään taloyhtiöltä lisäselvityksiä puutteellisesti laadittuihin tarjouspyyntöasiakirjoihin. Lisäselvitykset on toimitettava tarjousaikana kaikille tarjoajille samanaikaisesti ja samansisältöisinä.¥
Suunnittelua koskeviin neuvotteluihin valitaan yleensä 2–3 tarjouskriteerit parhaiten täyttänyttä palveluntuottajaa. Jos valintaperusteena on halvin hinta, neuvottelut käydään yhden tarjoajan kanssa kerrallaan (halvimmasta lähtien). Toinen neuvottelukumppani valitaan vasta sitten, jos neuvottelut ensimmäisen kanssa eivät ole johtaneet sopimukseen.¥ Huom! Tarjouspyyntöasiakirjoissa voi olla ehto siitä, että yhtiö pidättää itsellään oikeuden valita minkä tahansa tarjouksen tai olla valitsematta mitään niistä.
Neuvottelun avulla varmistetaan, että molemmat osapuolet ovat ymmärtäneet hankkeen tarjouspyyntöasiakirjat, tarjouksen ja mahdollisesti tarjousaikana toimitetut lisäselvitykset samalla tavalla.¥ Taloyhtiön hallitus tai sen valtuuttama taho, kuten projektipäällikkö, valitsee hank-
Myös valvojat kannattaa valita hankkeeseen viimeistään suunnitteluvaiheessa, jolloin valvonnasta vastaava taho ehtii tutustua korjattavaan kohteeseen ja laadittaviin suunnitelmiin hyvissä ajoin.
Kestoltaan ja kustannuksiltaan vähäisille konsulttitehtäville on laadittu yhden sivun mittainen sopimuslomake Konsulttitoimeksiannon tilaus/tilausvahvistus/sopimus (Ks. Lähteet, RT 80254).¥ Suunnittelusopimusten laadinnassa on muistettava, että suunnittelijat voivat joutua muuttamaan suunnitelmia korjaushankkeen aikana ja/tai tekemään työmaakäyntejä. Näiden asioiden hinnoittelu on kirjattava laadittaviin sopimuksiin.¥
Suunnittelusopimuksessa on esitettävä vähintäänkin suunnittelijan tehtävät (suoritusvelvollisuus), suunnittelun aikataulu, veloitusperuste ja palkkiomuoto sekä käytettävät sopimusehdot. Suunnittelusopimuksessa on myös sovittava vahingonkorvauksen enimmäismäärästä ja edellytettävä suunnittelijalta riittävää vastuuvakuutusta. Suunnittelusopimuksen perussisältö on saatavilla valmiina sopimuslomakkeena (Konsulttisopimus, RT 80343) osoitteesta www.sopimuslomake.net.¥
Haastavissa korjaushankkeissa valvojan on etukäteen tutustuttava kohteeseen yhdessä suunnittelijoiden ja mahdollisen kuntotutkijan kanssa, jotta vaikeat yksityiskohdat saadaan ratkaistua jo suunnitteluvaiheessa. Valvojan tehtävät kirjataan valvontasuunnitelmaan, joka liitetään valvontasopimuksen liitteeksi.¥
Huonoilla suunnitelmilla saadaan yleensä kalliita urakkatarjouksia. Pahimmassa tapauksessa urakoitsijan antama tarjous sisältää suuremman riskivarauksen kuin suunnittelijan palkkio, joten pätevän suunnittelijan palkkaamiselle on myös taloudelliset perusteet.¥
On hyvä muistaa, että pätevät suunnittelijat osaavat arvioida hankkeeseen liittyviä epävarmuus- ja riskitekijöitä ja sisällyttää ne urakkalaskenta-asiakirjoihin. Suunnittelija voi esimerkiksi ehdottaa riskialttiiden osuuksien toteuttamista yksikköhinnoiteltuna kokonaisurakasta irrotettuna. Taloyhtiön on esitettävä nämä vaatimukset tarjouspyyntöasiakirjoissa tai tuotava ne esille neuvotteluissa ja lopulta laadittavissa sopimuksissa.¥
Vastuu valinnoista ja sopimuksista on taloyhtiön hallituksella, vaikka se valtuuttaisikin kolmannen osapuolen valmistelutyöhön. Valittavien palveluntuottajien, kuten pääsuunnittelijan, suunnittelijoiden ja valvojien, pätevyyttä ei voi koskaan korostaa liikaa. Palveluntuottajan pätevyys on käytännössä suorassa suhteessa koettuun laatuun.¥
keeseen soveltuvat palveluntuottajat (pääsuunnittelija, suunnittelijat, valvojat), sopii heidän tehtävistä ja vastuista sekä laatii kirjalliset sopimukset.¥
Taloyhtiön on myös muistettava, että sopimusasiakirjoissa on sovittava kirjallisesti
työturvallisuuden huomioonottamisesta suunnittelussa ja suunnitelmissa sekä määriteltävä tarvittava osallistuminen työmaakokouksiin, takuutarkastusten hoitamiseen, turvallisuusselvityksiin ja työmaan toteutussuunnitelmien tarkastamiseen.¥ Taloyhtiön on myös huolehdittava, että hankkeeseen nimetään riittävän aikaisessa vaiheessa turvallisuuskoordinaattori, joka vastaa rakennustyön turvallisuusasetuksessa määritellyistä rakennuttajan velvoitteista.¥ Taloyhtiön hallituksen on huolehdittava, että tilaajavastuulain mukaiset selvitykset on tarkastettu ennen sopimuksen allekirjoittamista.
Toteutussuunnitelmien laadinta Toteutussuunnittelun tehtävät
Kun vastuuhenkilöt on valittu ja sopimukset laadittu, voidaan aloittaa varsinainen suunnittelu. Suunnitteluvaiheeseen kuuluvat yleensä • suunnittelukokousten ja -katselmusten järjestäminen • suunnittelun valvonta • viranomaismääräysten täyttymisen varmistaminen • ratkaisuvaihtoehtojen vertailu rakennuttajan edustajien kanssa • toteutusvaihtoehtojen valinta • suunnitelmien hyväksyttäminen erikseen sovitulla tavalla.
Taloyhtiön hallitus valvoo, että suunnitteluvaiheessa edetään viranomaismääräysten, hankesuunnitelman ja muiden annettujen ohjeiden edellyttämällä tavalla. Taloyhtiön on myös varmistettava, että turvallisuuskoordinaattori huolehtii tehtävistään.¥
Suunnittelun aloituskokous
Suunnittelun aloituskokouksessa varmistetaan korjaushankkeen taustatiedot, käydään läpi hankesuunnitelma sekä mahdolliset tehdyt selvitykset ja tilaajan muut ohjeet, laaditaan hankkeen suunnittelu- ja toteutusaikataulu, sovitaan kiinteistökierroksesta ja lisäselvityksistä, päätetään kuntotutkimuksista sekä sovitaan piirustusaikataulusta ja mahdollisesta asukaskyselystä.¥
Suunnittelijat laativat luonnospiirustukset hankesuunnitelman ja annettujen ohjeiden perusteella. Luonnospiirustuksista pyydetään ennakkolausunnot rakennusvalvontaviranomaisilta. Lopuksi luonnospiirustusten pohjalta laaditaan toteutussuunnitelmat ja viranomaisille tarkoitetut lupa-asiakirjat.¥
Tekninen ja kaupallinen suunnittelu
Varsinainen suunnittelu jakautuu karkeasti tekniseen ja kaupalliseen osaan:
• teknisessä suunnittelussa määritellään korjaushankkeen laatu ja laajuus, • kaupallisessa suunnittelussa määritellään hankkeen toteuttamisen raamit ja urakoitsijan ohjausvälineet.
• Taloyhtiön laadunvarmistus: taloyhtiö toimittaa urakoitsijalle laadituttamansa tarkastetut suunnitelmat. • Urakoitsijan laadunvarmistus: pääurakoitsijan on laadittava ennen työmaan aloituskokousta työmaan laatusuunnitelma, jonka tulee sisältää myös toimenpiteet kosteuden- ja pölynhallinnasta. Pääurakoitsijan on myös koottava yhteistyössä rakennuttajan sekä muiden urakoitsijoiden kanssa rakennusvalvontaviranomaisen edellyttämä työmaan tarkastusasiakirja. Asiakirjaan merkitään laadunvarmistukseen liittyvät tarkastukset sekä niiden suorittajat. Taloyhtiön edustaja osallistuu tarkastusten suorittamiseen ja kirjauksiin.
Esimerkki urakkarajaliitteen laadunvarmistuksesta: • Urakoitsijoiden tulee kustannuksellaan toteuttaa sopimuksenmukaiset laadunvalvontatoimet. Niiden suoritusajankohdat sovitaan taloyhtiön edustajan kanssa, jotta tällä on mahdollisuus olla läsnä.
• Urakoitsijan tulee lisäksi suorittaa rakennusvalvontaviranomaisten vaatimat toimet, jotka tulee myös esittää työmaan tarkastusasiakirjassa.
Projektipäällikkö ohjaa ja koordinoi suunnittelijoita yhdessä taloyhtiön edustajien kanssa ja on aktiivisesti mukana korjaushankkeen viestinnässä. Suunnittelun edetessä tarkastetaan, että suunnitelmien laatu, kustannukset, aikataulu ja rahoitus-
• Laadunvalvontatoimet tulee esittää työmaan tarkastusasiakirjassa ja urakoitsijan on kirjattava niiden tulokset ja esitettävä dokumentit taloyhtiön hyväksyttäväksi.
• Urakoitsijan työmaan aikainen laadunvalvonta: urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoidensa työtuloksen sekä näihin liittyvien materiaalien ja tuotteiden sopimuksenmukaisuutta.
Esimerkki urakkaohjelman laadunvarmistuksesta:
Urakkaohjelma on kenties korjaushankkeen tärkein asiakirja, koska siinä määritellään muun muassa urakan kohde ja laajuus, urakkamuoto, urakka-aika, urakoitsijan vastuut ja velvoitteet, mahdollisen viivästymisen aiheuttamat kustannukset, laadunvarmistus, riskianalyysien tarve, kannusteet, sanktiot, omaisuuden suojaus, pölyntorjunta, siivous sekä urakkahinnan antamiseen liittyvät periaatteet (ks. Lähteet Urakkaohjelman laadinta). Laadunvarmistus on erityisen tärkeää, ja seuraavassa on siitä kaksi esimerkkiä:
Teknisiä asiakirjoja ovat muun muassa sopimuspiirustukset ja työselostukset. Kaupallisia asiakirjoja ovat muun muassa urakkaohjelma ja urakkarajaliite, jotka laaditaan suunnitteluvaiheessa ja liitetään urakkatarjouspyyntöön ja varsinaiseen urakkasopimukseen.¥
suunnitelma vastaavat hankesuunnitelmaa ja muita hankkeelle asetettuja tavoitteita. Suunnittelun edetessä kootaan myös kirjallinen turvallisuusasiakirja, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet.¥ KKO 2006:56 (Suunnitelmien epäselvyydestä) Asunto-osakeyhtiö oli antanut P:lle tehtäväksi rakennuksen julkisivun suunnittelun. Rakennusvalvontaviranomaiset olivat ilmoittaneet, että julkisivulevyjen tuli olla valkoisia. P toimitti asunto-osakeyhtiölle värillisen havainnekuvan ja muutosehdotuksen, joissa seinälevyt olivat valkoiset. Yhtiökokous hyväksyi värin. Tämän jälkeen P laati lopulliset rakennuslupapiirustukset, joissa levyjen tyyppi oli ”VALKOINEN, SN 116”, vaikka oikea merkintä olisi ollut ”VALKOINEN, STENI 100”. P toimitti rakennusvalvontaviranomaiselle suunnitelmat tekstimerkinnällä, jossa luki ”VALKOINEN”. Rakennuslupaviranomainen ei tarkastanut tyyppimerkintää SN 116, joka tarkoittikin harmaata. Yleisen käytännön mukaan sanallinen värimerkintä ja todellinen värimalli ratkaisivat luvan sisällön. Merkintävirheen johdosta urakoitsija tilasi SN 116-levyjä. Virheen paljastuttua asunto-osakeyhtiö joutui hankkimaan uudet SN 100-levyt ja korvaamaan urakoitsijalle ja rakennuskonsultille aiheutuneet kustannukset.
Korkein oikeus katsoi, että asunto-osakeyhtiön yhtiökokous oli hyväksynyt värit julkisivuihin ja että päätös oli koskenut P:n laatimaa ehdotusta, jossa julkisivun väri sekä sanallisen kuvauksen että käytetyn värikoodin ja myös oheistetun havainnekuvan mukaan oli ollut valkoinen. Tähän nähden P:n asiana oli ollut näyttää, että sittemmin olisi yhtiön puolesta hyväksytty toisenlainen suunnitelma, jonka mukaan väriksi olisi valittu harmaa. Näyttämättä oli jäänyt, että rakennusvalvontaviranomainen olisi edellyttänyt julkisivun olevan harmaa tai että työmaakokouksessa olisi yhtiökokouksen päätöksestä poiketen tehty päätös harmaiden levyjen tilaamisesta.
Korkein oikeus velvoitti P:n suorittamaan vahingonkorvausta. Korkein oikeus alensi vahingonkorvauksen määrää, vaikka sopimusperusteiden vahingonkorvausvelvollisuuden sovittelusta ei ole yleistä säännöstä, eikä kyseiseen sopimussuhteeseen ollut sovellettava KSE 95 -ehtoja. Korkein oikeus alensi vahingonkorvauksen määrän 45.513,33 eurosta 30.000 euroon.
Mikäli suunnitteluvaiheessa ilmenee olennaisia muutostarpeita hankesuunnitelmaan ja aiemmin tehtyyn yhtiökokouspäätökseen, voidaan korjaushanke joutua viemään uudelleen yhtiökokouksen päätettäväksi.
Suunnittelun muistilista
Taloyhtiön hallituksen on huolehdittava, että • suunnittelu on organisoitu: on valittu tarvittavat pätevät palveluntuottajat, sovittu heidän tehtävistään ja vastuistaan sekä laadittu selkeät ja yksiselitteiset sopimukset
• taloyhtiö on nimennyt edustajat suunnitteluvaiheen katselmuksiin ja kokouksiin
• työturvallisuusasioiden hoitamiseen kiinnitetään huomiota koko hankkeen ajan
• tarjouspyyntöön sisältyy selkeä ja yksiselitteinen suunnittelutoimeksianto eli siihen on kirjattu tehtävät, joista suunnittelijalta pyydetään tarjousta (esim. viittaus hankesuunnitelmassa valittuun vaihtoehtoon ja sen laajuuteen)
• tarjouspyyntöasiakirjoissa on edellytetty osapuolten välisiä yhteiskokouksia tiedonkulun varmistamiseksi • osapuolten välinen yhteisymmärrys suunnittelun sisällöstä on varmistettu sopimusneuvotteluissa • tilaajavastuulain mukaiset selvitykset on tarkistettu ennen sopimuksen allekirjoittamista (www.tilaajavastuu.fi ja/tai www.rala.fi).
RAKENTAMISEN VALMISTELU Urakoitsijan valinta Palveluntuottajien kartoitus
Suositus on, että soveltuvien urakoitsijoiden listaan otetaan sellaisia palveluntuottajia, jotka ovat rekisteröityneet Luotettava Kumppani -palveluun (www.tilaajavastuu.fi). Soveltuvia urakoitsijoita voidaan kartoittaa myös hyödyntämällä Rakentamisen Laatu RALA ry:n yrityshakua (www.rala.fi) tai www.urakoitsija.fi -palvelua.
Tarjouskilpailun osalta on huolehdittava, että tarjousten voimassaolo yltää myös hankkeen toteuttamisesta päättävän yhtiökokouksen pitoajan yli, jotta tarjoukset eivät pääse vanhenemaan.¥
Hyvään rakennuttamistapaan kuuluu se, että taloyhtiö pyytää tarjoukset vain sellaisilta toimijoilta, joiden kanssa se on valmis solmimaan myös itse sopimuksen. Urakoitsijoiden tarjoukset tulee käsitellä luottamuksellisina siten, ettei niitä esitellä esimerkiksi kilpaileville urakoitsijoille.¥
Taloyhtiön valitsema asiantuntija, kuten projektipäällikkö, kartoittaa tarjouspyyntövaiheeseen soveltuvat urakoitsijat. Samalla selvitetään urakoitsijoiden tarjoushalukkuus ja erityisesti työturvallisuusosaaminen.¥
Korjausrakentamisen valmisteluvaiheessa valitaan urakoitsijat ja tehdään rakentamispäätös yhtiökokouksessa.
• urakkaohjelma,
Taloyhtiön hallitus hyväksyy asiantuntijan ehdotuksesta valittujen urakoitsijoiden luettelon ja tarjouspyyntöasiakirjat, joita ovat tarjouspyyntökirje, tarjouslomake ja muut urakkalaskenta-asiakirjat, kuten • urakkarajaliite, • sopimuspiirustukset, • työselostukset • laadunvarmistussuunnitelma ja • turvallisuussäännöt.
Tarjouspyyntöasiakirjojen on oltava selkeät, yksiselitteiset ja ristiriidattomat. Asiakirjoissa annetaan ne tiedot, jotka vaikuttavat hankkeen suorittamiseen ja hinnoitteluun. Tarjouspyyntöasiakirjoihin voidaan ottaa ehto siitä, että sopimus syntyy vasta urakkasopimuksen allekirjoittamisella.¥
• turvallisuusasiakirja,
Tarjouspyyntöasiakirjoihin voidaan ottaa ehto myös siitä, että yhtiö pidättää itsellään oikeuden valita minkä tahansa tarjouksen tai olla valitsematta mitään niistä.
Taloyhtiön on rakennuttajana huolehdittava, että keskeiset turvallisuustehtävät esitetään urakkaohjelmassa, urakkarajaliitteessä ja rakennuttajan turvallisuutta koskevissa asiakirjoissa niin selkeästi, että urakoitsija voi ottaa ne huomioon tarjouksen laadinnassa. Valmisteluvaiheen aikaisissa toimissa on korostettava hankkeen rakennusaikaista turvallisuutta, koska monet asukkaat asuvat huoneistoissaan kiinteistössä suoritettavien korjaustöiden aikana.¥ Taloyhtiön on varmistettava, että tarjouspyyntöasiakirjoihin sisältyy vaatimus pääurakoitsijan nimeämisestä yhteisen rakennustyömaan päätoteuttajaksi.
Harmaan talouden torjunnasta huolehditaan pyytämällä urakoitsijoita lähettämään tarjousten yhteydessä tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset, tarkastamalla ne ja säilyttämällä tiedot 2 vuotta urakan päättymisestä. Selvitykset on saatavissa Rakentamisen Laatu RALA ry:n RALA-pätevistä yrityksistä osoitteesta www. rala.fi ja tilaajavastuu.fi -palvelusta niistä yrityksistä, jotka ovat liittyneet Luotettava Kumppani -ohjelmaan.¥ Taloyhtiö voi rajoittaa urakkaohjelmassa aliurakoinnin ketjuttamista ja edellyttää kaikkien aliurakoitsijoiden hyväksyttämistä taloyhtiöllä. Lisäksi taloyhtiön on ilmoitettava käyttämänsä urakoitsijat verohallinnolle.¥ Urakkalaskennan aikana urakoitsijoiden mahdollisesti esittämien lisäkyselyjen aiheuttamat täsmennykset tai suunnittelijoiden havaitsemat suunnitelmien täsmennystarpeet toimitetaan kirjallisesti ja samanaikaisesti riittävän ajoissa ennen tarjouksen jättämistä kaikille urakoitsijoille.¥
Urakkaneuvottelut
Taloyhtiö saa valita haluamansa urakoitsijan, mutta tarjousten käsittelyssä urakoitsijoita on kohdeltava tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti ja noudattaen tarjouspyynnössä ilmoitettuja urakoitsijan valintaperiaatteita. Yleisiä kriteerejä ovat hinta sekä laatu, riskienarviointi, pätevyys, toimituskyky ja resurssit.¥ Kertaalleen annetusta urakkatarjoushinnasta neuvotteleminen urakoitsijan kanssa ilman perusteltua syytä eli ns. tinkimiskierrokset eivät ole rakennusalan urakkakilpailun periaatteiden vastaisina hyväksyttäviä.
Urakkaneuvotteluihin valitaan yleensä 2–3 tarjouskriteerit parhaiten täyttänyttä urakoitsijaa. Jos valintaperusteena on halvin hinta, neuvottelut tulee käydä yhden tarjoajan kanssa kerrallaan (halvimmasta lähtien). Toinen neuvottelukumppani valitaan vasta sitten, jos neuvottelut ensimmäisen kanssa eivät ole johtaneet sopimukseen.¥
Urakkaneuvotteluissa
• todetaan pääurakoitsija yhteisen rakennustyömaan päätoteuttajaksi (kirjaus oltava tarjouspyyntöasiakirjoissa) • merkitään tehdyt päätökset erilliseen urakkaneuvottelupöytäkirjaan tai suoraan myöhemmin allekirjoitettavaan urakkasopimukseen • todetaan osakkaiden mahdolliset lisä- ja muutostyöt ja menettelytavat
• selvitetään, ovatko hankkeen osapuolet ymmärtäneet tarjouspyyntö- ja tarjousasiakirjat samalla tavalla
• todetaan alustava työaikataulu
• käydään läpi muut sopimusehdot • todetaan viestinnän toteutus ja roolit.
Huoneistokohtaisten töiden huomiointi
Mikäli osakas on kuluttaja, sovelletaan osakkaan ja urakoitsijan väliseen sopimukseen kuluttajasopimuksiin soveltuvia RYS- ja REYS-ehtoja, joissa on säädetty muun muassa urakoitsijan vastuusta. Sopimukset ja niihin liittyvät tarjoukset ja vastaukset laaditaan aina kirjallisesti.
Tilanne voi olla monimutkaisempi, mikäli osakas haluaa tilata työt muulta kuin taloyhtiön tilaamaa urakkaa suorittavalta urakoitsijalta. Urakkasopimus velvoittaa taloyhtiön omalta osaltaan huolehtimaan siitä, että sovittu urakka voidaan toteuttaa. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että taloyhtiö voi sopimuksen ehtojen perusteella joutua antamaan urakan suorittamiseen lisäaikaa tai maksamaan lisäkorvauksia, jos osakkaan sallitaan samaan aikaan suorittaa huoneistossaan töitä, jotka viivästyttävät tai vaikeuttavat taloyhtiön tilaamia töitä. Myös työturvallisuudesta huolehtiminen voi muodostua hankalammaksi, jos työmaalla on pääurakoitsijan ja sen alihankkijoiden lisäksi useita osakkaiden sopimia ulkopuolisia urakoitsijoita.
Ennen töiden tilaamista osakkaan tulee selvittää taloyhtiön hallitukselta tai isännöinniltä (valtuudet merkitty isännöintisopimukseen), voiko hän teettää työn ja vaatiiko työn suorittaminen esimerkiksi lupia tai suostumuksia. Samalla tulee ottaa huomioon se, kuinka osakkaan suunnittelema työ vaikuttaa taloyhtiön tilaamaan ja parhaillaan käynnissä olevaan urakkaan. Töiden yhteensovittamisongelmia ei yleensä tule, mikäli osakas tilaa haluamansa työt samalta urakoitsijalta, joka tekee myös taloyhtiön tilaamaa urakkaa. Urakoitsija voi sovittaa työt yhteen ja ottaa niihin kuuluvan vastuun kannettavakseen.
Taloyhtiön korjausurakka sovitaan taloyhtiön ja urakoitsijan välillä. Jos yksittäiset osakkaat haluavat tilata töitä omaan laskuunsa (ns. lisä- ja muutostyöt), heidän on sovittava niistä erikseen urakoitsijan kanssa. Lisä- ja muutostöiden toteuttamisessa on huomioitava asunto-osakeyhtiölain määräykset kunnossapito- ja muutostöistä.
• todetaan merkittävät kustannuksia aiheuttavat laadunvarmistustoimet ja niiden dokumentointi
Käytännössä näistä asioista voidaan kuitenkin usein sopia eri osapuolten kanssa, kun asioiden valmistelu aloitetaan ajoissa. Samalla tulee muistaa, että pääurakoitsijan vastuulla on pitää yllä listaa työmaalla työskentelevistä ja ilmoittaa verottajalle kuukausittain työmaalla työskentelevien tiedot.
Urakoitsijan valitsee yleensä taloyhtiön hallitus. Lopullinen valinta tehdään yleensä yhtiökokouksen tekemän rakentamispäätöksen jälkeen, kun saadaan varmuus siitä, että valmisteltu urakka toteutetaan. Urakoitsijan voi valita myös yhtiökokous varsinaisen rakentamispäätöksen yhteydessä.
Korjaushankkeesta päättäminen yhtiökokouksessa Urakoitsijoiden kanssa käytyjen neuvottelujen ja muun valmistelun pohjalta taloyhtiön hallitukselle muodostuu näkemys siitä, mitä se esittää yhtiökokoukselle. Tämän jälkeen laaditaan esitys korjaushankkeen toteutuksesta eli rakentamispäätöksestä. Korjaushankkeen aloittamisesta päättää yhtiökokous.¥ Hyväksi tavaksi on osoittautunut, että taloyhtiön hallitus järjestää korjaushanketta koskevan tiedotustilaisuuden ennen rakentamispäätöstä käsittelevää yhtiökokousta. Tilaisuudessa käydään kattavasti läpi hallituksen esitys ja sen perustelut. Samoin osakkaille kerrotaan, mihin seikkoihin he voivat omilla valinnoillaan vaikuttaa.¥ Rakentamispäätöksen yhteydessä yhtiökokouksessa tehdään tarpeelliset rahoitusta koskevat päätökset esimerkiksi lainan ottamisesta ja pankille annettavista vakuuksista sekä valtuutetaan hallitus näihin liittyviin käytännön toimiin. Lisäksi hankkeen toteuttamisesta päättävässä yhtiökokouksessa tulee tehdä päätös lainojen maksamiseksi perittävistä vastikkeista ja tarvittaessa päättää lainaosuuksien takaisinmaksumahdollisuudesta, hyvitysperusteista sekä valtuuttaa hallitus päättämään vastaanotettavien lainaosuuksien ajankohdista. Useimmat päätökset voidaan tehdä normaalein enemmistöpäätöksin eli se ehdotus voittaa, jota kannattaa yli puolet annetuista äänistä.¥
Urakkasopimuksen tekeminen Rakennusurakkasopimus laaditaan yleensä noudattaen Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja (YSE 1998). Urakkasopimuksen perussisältö on saatavilla valmiina sopimuslomakkeena (RT 80260) osoitteesta www.sopimuslomake.net.¥ Ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista sopimuslomake tarkastetaan. Samalla verrataan, että lomake vastaa urakkaneuvotteluissa sovittuja asioita. Taloyhtiöllä on velvollisuus hankkia tilaajavastuulain mukaiset selvitykset sopimuskumppaneista ennen sopimusten allekirjoittamista.¥ Kun taloyhtiön yhtiökokous on hyväksynyt esityksen rakentamispäätöksestä, taloyhtiön hallitus allekirjoittaa urakkasopimuksen. Allekirjoitettu urakkasopimus
Asunto-osakeyhtiö oli urakkatarjouspyynnössään sitoutunut noudattamaan rakennusalan urakkakilpailun periaatteita (RT 16-10182). Se oli noita periaatteita rikkoen urakkatarjousten avaamisen jälkeen ryhtynyt neuvottelemaan tarjouksen tekijöiden kanssa urakkahinnoista ja hyväksynyt sen jälkeen muun kuin alun perin edullisimman tarjouksen tehneen rakennusliikkeen uuden halvemman tarjouksen. Rakennuttaja velvoitettiin korvaamaan alunperin edullisimman tarjouksen tehneelle rakennusliikkeelle urakan menettämisestä aiheutunut vahinko, jota arvioitaessa pidettiin lähtökohtana niin sanottua positiivista sopimusetua.
KKO 2001:34 (Urakkahintaan sisältyvästä arvonlisäveron osuudesta)
Korkein oikeus katsoo, että urakoitsijan 14.4.1998 tekemään kirjalliseen tarjoukseen sisältynyt ilmoitus, että hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa, on koskenut kaikkia sanotussa tarjouksessa eriteltyjä hintoja, mikä seikka myös asunto-osakeyhtiön olisi pitänyt tarjoukseen tutustuessaan käsittää. Osapuolet ovat kysymyksessä olevan tarjouksen pohjalta 15.4.1998 pidetyssä urakkaneuvottelussa päätyneet 3 120 000 markan urakkahintaan eli urakkasummaa on tarjoukseen verrattuna korotettu tuolloin 135 000 markalla. Asiassa ei ole edes väitetty, että mainittu hinnanmuutos olisi liittynyt arvonlisäveron maksuvelvollisuuteen. Urakkaneuvottelusta laaditusta pöytäkirjasta on sen sijaan pääteltävissä, että hinnanmuutos on johtunut eräiden lisätöiden sisällyttämisestä urakkaan. Näin ollen urakoitsijan tarjoukseen on 15.4.1998 pidetyn urakkaneuvottelun jälkeenkin sisältynyt ehto, jonka mukaan ilmoitetut hinnat eivät sisältäneet arvonlisäveroa. Kun asunto-osakeyhtiö on 21.4.1998 tilannut työn urakoitsijan 14.4.1998 päivätyn tarjouksen nro 48/98 mukaisesti 3 120 000 markan urakkasummalla, sen on katsottava suostuneen maksamaan mainitun urakkasumman lisäksi myös sen perusteella määräytyvän arvonlisäveron. Näin ollen urakkasopimuksen tulkinnassa on sen sanamuodosta huolimatta päädyttävä siihen lopputulokseen, että asunto-osakeyhtiö ja urakoitsija ovat sopineet 3 120 000 markan arvonlisäverottomasta urakkasummasta. Asunto-osakeyhtiö on siten urakoitsijan vaatimin tavoin velvollinen suorittamaan urakoitsijalle erikseen myös sovitun urakkasumman perusteella määräytyvän 22 prosentin suuruisen arvonlisäveron. Asunto-osakeyhtiö on myöntänyt urakoitsijan velkoman arvonlisäveroa koskevan vaatimuksen määrältään. Näillä perusteilla Korkein oikeus hyväksyy kanteen kokonaisuudessaan ja velvoitti asunto-osakeyhtiön suorittamaan urakoitsijalle arvonlisäveron osuuden.
Työmaavaihe Vastaan- ja käyttöönotto
KKO 1999:48 (Urakkakilpailun periaatteista)
siinä noudatettavaksi määrättyine asiakirjoineen määrittelee sopijapuolten urakkaan liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Urakkasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen suunnitellut korjaustyöt voivat alkaa.¥
Työmaan laatusuunnitelman laadinta Pääurakoitsija laatii työmaan laatusuunnitelman urakkasopimuksen allekirjoitustilaisuuteen mennessä tai viimeistään aloituskokoukseen mennessä. Laatusuunnitelma on hankekohtainen asiakirja. Työmaan laatusuunnitelmassa esitetään, miten ja kenen toimesta laatu varmistetaan. Siinä kuvataan, miten työmaata suunnitellaan, rakennetaan, ohjataan, dokumentoidaan ja valvotaan. Työmaan laatusuunnitelmassa määritetään: • tavoitteet ja laadunvarmistustoimet • riskien ja kriittisten kohtien tunnistaminen ja eliminointi • tuotannonsuunnittelu- ja -ohjaustehtävät • käytettävät menettely- ja työskentelytavat • kosteuden- ja pölynhallinta • tarkastus- ja hyväksyttämismenettelyt • tiedonkulku ja kirjaukset • yhteistyö hankkeen muiden osapuolten kanssa • laatusuunnitelman ylläpito ja muuttaminen.
Työmaan laatusuunnitelman perussisältö on kuvattu Rakennustiedon julkaisemassa RATU-kortissa (1180-S).
Rakentamisen valmisteluvaiheen muistilista
Taloyhtiön hallituksen on huolehdittava, että • korjausvaihe on organisoitu: on valittu tarvittavat pätevät palveluntuottajat (urakoitsijat, valvojat), sovittu heidän tehtävistään ja vastuistaan sekä laadittu selkeät ja yksiselitteiset sopimukset • pääurakoitsija on nimetty yhteisen rakennustyömaan päätoteuttajaksi
• tarjouspyyntöasiakirjoissa on kiinnitetty erityistä huomiota hankkeen teknisen ja toiminnallisen laadun vaatimuksiin • urakoitsija on laatinut työmaan alustavan laatusuunnitelman (esim. riskien osalta) tarjouksen yhteydessä.
• on sovittu säännöllisistä työmaakokouksista/yhteiskokouksista, joilla varmistetaan eri osapuolten välinen tiedonkulku • taloyhtiö on tarkastanut tilaajavastuulain mukaiset selvitykset ja luottotiedot ennen sopimuksen allekirjoittamista (www.tilaajavastuu.fi ja/ tai www.rala.fi).
• taloyhtiö on hyväksynyt urakoitsijan esittämät sopimuksenmukaiset laadunvarmistustoimet viimeistään aloituskokouksessa
Korjaushankkeet ovat yleensä luvanvaraisia. Tämä tarkoittaa sitä, että rakennusvalvontavirastoon on toimitettava lupapiirustus, lupahakemus ja eräitä muita selvityksiä. Luvanvaraisesta rakentamisesta on lisäksi tehtävä ennen töiden aloittamista ilmoitus rakennusvalvontavirastoon. Rakennusvalvontaviranomaisen myöntämä lupa on voimassa määräajan, ja rakentaminen on aloitettava tämän ajan kuluessa.¥ Korjaushanke aloitetaan tavallisesti järjestämällä rakennusvalvonnan aloituskokous, jonka tarpeellisuus selviää rakennus- tai toimenpideluvan ehdoissa.¥
Aloituskokous Korjaushankkeen aloituskokous pidetään yleensä heti, kun urakkasopimus on solmittu. Kokouksessa on oltava läsnä ainakin taloyhtiön edustaja, rakennusvalvontaviranomainen, vastaava työnjohtaja sekä pääsuunnittelija. Aloituskokoukseen voidaan kutsua myös muita korjaushankkeen osapuolia. Aloituskokouksen puheenjohtajana toimii rakennusvalvontaviranomainen.¥
Aloituskokouksessa todetaan lupa-asiakirjoissa korjaushankkeeseen ryhtyvälle määrätyt velvoitteet, suunnittelun ja rakennustyön keskeiset osapuolet, vastuuhenkilöt, työturvallisuusmenettelyt sekä työvaiheiden tarkastuksia suorittavat henkilöt. Myös rakennusvalvontaviranomainen on voinut edellyttää hankkeeseen liittyviä laadunvarmistustoimia.¥
Ennen rakentamisvaiheen aloittamista on suotavaa järjestää aloituskatselmus, jossa tarkistetaan muun muassa työmaakäyttöön otettavien alueiden käyttökelpoisuus ja kunto. Aloituskatselmuksen perusteella taloyhtiö pystyy arvioimaan, onko työmaalla edellytykset eri korjaustöiden ja työvaiheiden yhteensovittamiseen turvallisuusasiat huomioiden.¥
Aloituskatselmus
Kokouksessa pidetään pöytäkirjaa, joka toimii myöhemmin dokumenttina niistä selvityksistä ja toimista, joilla rakennushankkeeseen ryhtyvä täyttää YSEn mukaisen myötävaikutusvelvollisuutensa.¥ Vastaan- ja käyttöönotto
Aloituskokouksessa käydään läpi tarjouspyyntöasiakirjojen ja viranomaisten edellyttämät laadunvarmistuskäytännöt, mittaukset, tarkastukset, katselmoinnit tms. ja raportointikäytäntö.
Pöytäkirjaan merkitään myös selvitykset ja toimet, joilla huolehditaan korjausrakentamisen laadusta.¥ Aloituskokous kannattaa järjestää, vaikka hanke ei edellyttäisikään viranomaislupaa (esim. viemäreiden sisäpuoliset korjaukset).
Työmaakokoukset Korjausrakentamistyön aikana taloyhtiön ja urakoitsijan kanssakäyminen on välttämätöntä. Tämän vuoksi Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (66 §) on otettu määräykset työmaakokousten pidosta. Työmaakokoukset ovat yksi tärkeimmistä osapuolten välisistä kanssakäymisen muodoista.¥ Työmaakokoukset ovat tilaisuuksia, joissa • edesautetaan hankkeen etenemistä yhteistyössä • ratkaistaan toteutuksessa eteen tulleita ongelmia • läpikäydään urakoitsijan työvaiheilmoitus • läpikäydään työturvallisuusasiat • läpikäydään tarkastusasiakirjan laadunvarmistustoimien tilanne ja keskeiset merkinnät • varmistetaan rakennustyön eteneminen suunnitellusti • luodaan ja verrataan erilaisia vaihtoehtoisia toimintatapoja, menetelmiä ja ratkaisuja onnistuneen lopputuloksen aikaansaamiseksi • ratkaistaan rakennustyössä ilmenevät erimielisyydet.
Työmaakokouksissa ei voida tehdä muutoksia itse urakkasopimukseen, jollei osanottajilla ole yhtiön nimenkirjoitusoikeutta. Kokouksia järjestetään vähintään kerran kuukaudessa, riippuen kohteen koosta ja vaativuudesta.¥ Työmaakokouksiin osallistuvista henkilöistä ja heidän valtuuksistaan sovitaan yleensä urakkasopimuksessa tai viimeistään aloituskokouksessa. Taloyhtiön edustajilla tulee olla riittävät valtuudet päättää työmaan asioista siten, että korjaushanke voi edetä viivytyksettä ja täsmällisten ohjeiden mukaisesti. Projektipäällikön ja isännöinnin tehtävänä on pitää taloyhtiön hallitus ajan tasalla työmaan asioista omien sopimustensa ja työnjakonsa mukaisesti. Työmaakokouksista pidetään pöytäkirjaa.¥
Suunnitelmakatselmukset Suunnitelmakatselmuksia järjestetään urakkaneuvotteluissa ja urakan aikana esimerkiksi ennen työvaiheiden alkua. Suunnitelmakatselmusten tarkoituksena on vähentää suunnitelmien aiheuttamia epäselvyyksiä ja aikatauluongelmia. Suunnitelmakatselmuksia johtaa hankkeen pääsuunnittelija.¥ Katselmukset ovat osa ennakoivaa laadunhallintaa ja laatuvirheiden ennaltaehkäisyä, jossa laadunvarmistuksen painopistettä siirretään jälkikäteisestä tarkastamisesta ennakkosuunnitteluun ja laaturiskien tunnistamiseen.
Suunnitelmakatselmuksessa osapuolet sitoutetaan yhteisiin tavoitteisiin. Tilaisuudessa myös siirretään tietoa suunnitteluryhmältä urakoitsijoille.
Hyvä valvontasuunnitelma sisältää esimerkiksi seuraavat asiat: • hanketiedot • valvonnan organisointi
Korjaustyömaan valvonta hoidetaan valvontasuunnitelman mukaan. Valvojalle voi kuulua monenlaisia tehtäviä. Valvojan tehtävänä on kirjata ylös korjaustyömaan edistyminen ja tehdyt tarkastukset. Valvoja varmistaa, että korjaustyön toteutus vastaa teknisesti, laadullisesti ja kustannuksiltaan urakkasopimusta. Samalla valvoja voi seurata korjaustyön etenemistä, työturvallisuutta koskevien menettelyjen noudattamista, käytettyjä työmenetelmiä ja materiaaleja sekä ulkoisia oloja.¥
Taloyhtiön puolesta urakkasuoritusta valvovat taloyhtiön tähän tehtävään asettamat pätevät valvojat. Myös suunnittelijat voivat osallistua laatimiensa suunnitelmien toteuttamiseen liittyvään yleisvalvontaan. Suunnittelijoilla on kuitenkin valtuudet antaa vain suunnitelmia täydentäviä ja täsmentäviä ohjeita.¥
• valvonnan tehtävät, vastuut ja valtuudet Rakentamisen valmistelu
• kokoukset ja katselmukset • dokumentointi, projektipalaverit ja raportointi • vastaan- ja käyttöönoton valvonta • takuuajan valvonta • arkistointi.
Tyypillisesti valvoja tarkistaa urakoitsijan esittämien maksuerien oikeellisuuden ja ajankohdan sekä asianmukaisten laadunvarmistusdokumenttien olemassaolon ennen kuin lasku luovutetaan taloyhtiön edustajalle.
Valvojan tehtäviin voi kuulua myös korjaushankkeen maksuliikenteen seuranta. Valvojan on tällöin seurattava aikataulua ja tavarantoimituksia siten, että mahdolliset häiriöt saadaan heti taloyhtiön tietoon.
Loppukatselmus Korjaushankkeen valmistuttua taloyhtiö pyytää rakennusvalvontaviranomaiselta loppukatselmusta. Katselmuksessa tarkistetaan, onko rakennustyö tehty voimassa olevan rakennusluvan ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisesti. Loppukatselmuksen hyväksymisen myötä vastaava työnjohtaja vapautuu rakennusaikaisesta vastuusta.¥ Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin rakennusvalvontaviranomainen on sen loppukatselmuksessa hyväksynyt otettavaksi käyttöön. Loppukatselmus voidaan tosin jakaa osiin siten, että rakennus hyväksytään otettavaksi käyttöön ja myöhemmin järjestetään erillinen katselmus mahdollisten keskeneräisten töiden hoitamisen toteamiseksi.¥ Muuhun lakiin perustuvat ja rakennuksen käyttöturvallisuuteen olennaisesti vaikuttavat tarkastukset on suoritettava ennen loppukatselmusta. Rakennustyön tarkastusasiakirjan pitämisestä tehdään merkintä loppukatselmuspöytäkirjaan ja tarkastusasiakirjan yhteenveto arkistoidaan rakennuksen lupa-asiakirjojen yhteyteen.¥
Korjaushankkeen aikainen muistilista
Taloyhtiön hallituksen on huolehdittava, että • pääurakoitsija pitää korjaushanketta koskevan tiedotustilaisuuden ennen hankkeen aloitusta (sovittava tarjouspyyntöasiakirjoissa)
• työmaakokouksiin ja katselmuksiin osallistuvista henkilöistä ja heidän valtuuksistaan on sovittu urakkasopimuksessa tai viimeistään aloituskokouksessa • on sovittu säännöllisistä työmaakokouksista/yhteiskokouksista, joilla varmistetaan eri osapuolten välinen tiedonkulku • hankkeelle on valittu pätevät valvojat, jotka varmistavat, että korjaustyön toteutus vastaa teknisesti, toiminnallisesti, laadullisesti ja kustannuksiltaan urakkasopimusta
• taloyhtiötä koskevat ilmoitusvelvollisuudet hoidetaan verottajalle.
• taloyhtiön edustajina toimivat valvojat tarkistavat kukin oman alansa urakoitsijoiden esittämien maksuerien oikeellisuuden ja ajankohdan sekä sopimustenmukaisten laadunvarmistusdokumenttien olemassaolon ennen kuin lasku luovutetaan taloyhtiön edustajalle
Jos kohdetta ei voida vastaanottaa, on järjestettävä jälkitarkastuksia. Jälkitarkastuksista muodostuvat kustannukset täytyy sopia taloyhtiön ja urakoitsijan kesken esimerkiksi niin, että toisesta jälkitarkastuksesta lähtien kustannukset menevät urakoitsijalle. Kustannusten jaosta on sovittava jo tarjouspyyntöasiakirjoissa.
Urakkasuorituksen vastaanotto alkaa, kun toinen sopijapuolista sitä pyytää. Vastaanottotarkastuksen ajankohdan päättää kuitenkin taloyhtiö. Vastaanottotarkastus tulee aloittaa viimeistään 14 vuorokauden kuluessa pyynnön esittämisestä. Vastaanottotarkastuksessa tarkistetaan, että korjaustyö on tehty suunnitelmien mukaan ja että korjatut laitteistot sekä järjestelmät toimivat suunnitellulla tavalla. Vastaanottotarkastuksesta laaditaan pöytäkirja, joka osoittaa, mitä tarkastuksessa on havaittu ja päätetty.¥
Kun rakennusvalvontaviranomaiset ovat hyväksyneet korjaushankkeen kohteen otettavaksi käyttöön ja todenneet sen rakennuslupa-asiakirjojen mukaiseksi, voidaan ryhtyä urakkasopimuksen mukaiseen vastaanottomenettelyyn, jossa osapuolia ovat taloyhtiö ja pääurakoitsija. Yleensä urakoitsijat järjestävät vastaanoton siten, että rakennusvalvonnan ja urakkasuorituksen katselmukset ovat lähes peräkkäin. Urakoitsijat tuntevat rakennusvalvonnan hyväksymiskäytännöt eivätkä pyydä loppukatselmusta ennen kuin hyväksyminen on selvä.¥
Kun taloudellinen loppuselvitys on pidetty, urakkaan liittyviin asioihin ei voida enää palata. Taloudellisesta loppuselvityksestä laaditaan pöytäkirja.¥
Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) mukaan solmittuun urakkasopimukseen kuuluu myös taloudellinen loppuselvitys, jossa tarkastetaan taloyhtiön ja urakoitsijan välisten maksujen lopullinen tilanne. Taloudellinen loppuselvitys on takaraja, johon mennessä molempien osapuolten on määriteltävä rahalliset vaatimuksensa toista osapuolta kohtaan. Varsinaiset asiaperusteet on tullut esittää jo vastaanottotarkastuksessa.¥
KKO 2014:26 (Taloudellisesta loppuselvityksestä) Urakoitsija oli aiheuttanut vesivahingon, jonka johdosta tilaaja oli vaatinut korvausta. Vaatimus oli perusteeltaan ollut esillä vastaanottotarkastuksessa ja se oli käsiteltävänä urakoitsijan vakuutusyhtiössä, kun urakan loppuselvitys toimitettiin. Urakoitsijan mukaan tilaaja oli menettänyt puhevaltansa, koska korvausvaatimusta ei ollut esitetty loppuselvityksessä. Kysymys siitä, miten on tulkittava YSE 1998 73 §:n sopimusehtoa vaatimusten esittämisestä loppuselvityksessä ja oliko tilaaja menettänyt puhevaltansa, kun se ei ollut esittänyt korvausvaatimusta uudelleen loppuselvityksessä.
Kun urakoitsija ei ole riitauttanut tilaajan laskussaan esittämää vahingonkorvausvaatimusta eikä esittänyt sitä lopputilityksessään epäselvänä vaatimuksena ja kun vaatimus on molempien osapuolten tieten ollut urakoitsijan vakuutusyhtiön käsiteltävänä, tilaaja on urakoitsijan menettelyn perusteella saanut luottaa siihen, että vesivahinkoa koskeva vaatimus ratkaistaan vakuutusasian yhteydessä eikä vaatimusta siksi käsitellä koko urakan loppuselvitystilaisuudessa. Edellä mainittujen seikkojen perusteella tilaaja on voinut lähteä siitä, että osapuolten kesken vallitsee yhteisymmärrys vahingonkorvausvaatimuksen käsittelemisestä erikseen vakuutusyhtiön toimesta ja ettei yhtiön tarvitse vain puhevaltansa säilyttämiseksi esittää korvausvaatimusta uudelleen loppuselvityksessä. Näistä syistä B Oy ei ole menettänyt puhevaltaansa sen vuoksi, ettei se ole sisällyttänyt korvausvaatimusta urakoitsijan lopputilitykseen antamaansa vastineeseen eikä esittänyt vaatimustaan loppuselvitystilaisuudessa. Merkitystä ei voida antaa myöskään lopputilityksen pöytäkirjaan tyypillisesti sisältyvälle merkinnälle, jonka mukaan tilaajalla ei ole muita vaatimuksia urakoitsijoihin nähden.
Vastaan- ja käyttöönoton muistilista
• korjaushankkeen vastaanottoprosessi on aikataulutettu: urakoitsijan itselleluovutus, vastaanottotarkastus, mahdollinen jälkitarkastus, käyttöönoton opastus, taloudellinen loppuselvitys ja selvitys osakkaille
• vastaanottotarkastuksesta laaditaan pöytäkirja • sopijapuolet esittävät toisiinsa kohdistuvien vaatimustensa määrät puhevaltansa menettämisen uhalla viimeistään taloudellisessa loppuselvitystilaisuudessa
• taloudellisesta loppuselvitystilaisuudesta laaditaan pöytäkirja
• vastaanottotarkastuksessa varmistetaan, että työ on tehty sopimusten mukaisesti
Taloyhtiön hallituksen on huolehdittava, että
• osakkaille laaditaan hanketta koskeva selvitys seuraavassa yhtiökokouksessa.
2 5 10 48
Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) mukainen takuuaika kestää kaksi vuotta, ellei sopimuksissa ole toisin sovittu.¥
Takuuajan päättyessä rakennuskohteessa suoritetaan takuutarkastus, jossa todetaan takuuaikana ilmenneet viat ja puutteet. Samalla sovitaan vielä korjaamatta olevien vikojen korjausaikataulusta. Takuutarkastuksesta laaditaan pöytäkirja. Takuukorjausten valvonta ja tarkastaminen jää usein taloyhtiön hallituksen ja isännöinnin vastuulle.¥
Taloyhtiö palauttaa takuuaikaisen vakuuden kolmen kuukauden kuluessa takuuajan päättymisen jälkeen, mikäli takuutarkastuksessa sovitut työt on tehty. Vakuuksien palauttaminen kirjataan katselmuspöytäkirjaan ja pöytäkirja saatetaan taloyhtiön hallituksen tietoon.¥
Takuuaikana voi ilmetä sellaisia vikoja, jotka haittaavat kiinteistön käyttöä tai joiden korjaamisen viivästyminen voi lisätä vahinkoriskiä. Nämä viat on saatettava välittömästi urakoitsijan tietoon, ja urakoitsijan on korjattava ne viivytyksettä.¥
Taloyhtiön kannattaa ottaa takuutarkastus huomioon projektipäällikön, suunnittelijoiden tai valvojien sopimuksissa, jotta heidät sidotaan hankkeen takuutarkastusten hoitamiseen.
Taloyhtiön ei pidä kuitenkaan sekoittaa keskenään Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen takuuaikaa ja urakoitsijoiden omia huoltotakuuaikoja.¥
Korjaushankkeen takuuaika alkaa, kun kohde on vastaanotettu. Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) mukaan urakoitsija vastaa niistä virheistä ja puutteista, jotka tulevat ilmi takuuaikana ja ovat sellaisia, että niiden voidaan katsoa kuuluvan urakoitsijan vastuulle.¥
Takuuaikana esiintyneiden virheiden ja puutteiden näyttötaakka on urakoitsijalla. Takuuajan jälkeen näyttötaakka siirtyy taloyhtiölle. Vastaan- ja käyttöönotto
Kahden vuoden takuuajan lisäksi Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) mukaan urakoitsija vastaa kymmenen vuoden ajan kohteen vastaanotosta virheistä ja puutteista, jotka ovat aiheutuneet urakoitsijan törkeästä huolimattomuudesta tai olennaisesta laiminlyönneistä ja joita tilaaja ei ole kohtuuden mukaan voinut havaita vastaanottotarkastuksessa eikä takuuaikana.¥ Vastaanottoa seuraavassa yhtiökokouksessa esitettävään kustannusselvitykseen tulee sisällyttää urakkasuorituksen taloudellisen loppuselvityksen lisäksi kaikki talo-
yhtiölle hankkeesta koituneet kustannukset rakennuttajakuluineen käsittäen suunnittelun, kopiot, projektin johtokulut ja mahdolliset harjannostajaiskulut. Lisäksi selvitetään, mikä osuus on mahdollisesti voitu kirjata katettavaksi hoitovastikkeella, mikä osa on aktivoitu taseeseen sekä mikä osa aktivoidusta osasta on katettu mahdollisista ennakkosäästämisen rahastoista ja mikä osakkaiden kertasuorituksilla ja yhtiölle otetulla lainoituksella. Samalla kerrotaan, millä tavoin ja milloin osakkaat voivat maksaa halutessaan lainaosuutensa kerralla tai osissa pois.¥ KKO 2003:75 (Vastuun siirtymisestä urakoitsijan yritysjärjestelyssä) Osuuskunta A:n ja asunto-osakeyhtiö B:n välisen rakennusurakkasopimuksen perusteella A oli rakentanut B:lle asuinrakennuksia. Sittemmin A oli siirtänyt rakennusliiketoimintansa osakeyhtiö C:lle ja C oli ottanut vastatakseen aikaisemmin valmistuneiden kohteiden piilevistä virheistä. B oli tietoisena mainitusta A:n ja C:n välisestä sopimuksesta vaatinut C:ltä erään rakennusvirheen korjaamista. Tätä seikkaa ei pidetty osoituksena siitä, että B olisi suostunut A:n vapautumiseen rakennusurakkasopimuksen velvoitteista. A oli edelleen vastuussa B:lle rakennuksissa myöhemmin todettujen rakennusvirheiden korvaamisesta.
Takuuajan muistilista
• takuuajan lopussa pidetään Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) mukainen takuuajantarkastus
• takuutarkastuksesta laaditaan pöytäkirja Toteutussuunnittelu
• taloyhtiö palauttaa takuuaikaisen vakuuden kolmen kuukauden kuluessa takuuajan päättymisen jälkeen, mikäli takuutarkastuksessa sovitut työt on tehty.
Rakentamisen valmistelu Työmaavaihe Vastaan- ja käyttöönotto
KIITOKSET Tässä oppaassa käsitellään korjausrakentamisen laadun kehittämistä taloyhtiöiden korjausrakentamishankkeissa. Korjausrakentamispalveluiden hankintaopas on tarkoitettu apuvälineeksi taloyhtiöille ja taloyhtiöiden korjaushankkeisiin osallistuville. Oppaan rahoituksesta on vastannut Kiinteistöalan Koulutussäätiö. Tekijä kiittää Säätiötä oppaan rahoituksesta. Kiitän myös Kiinteistöalan Kustannus Oy:n liiketoimintajohtaja Maria Kangasluomaa, joka on kärsivällisesti ohjannut tekijää kohti kansantajuisempaa esitystapaa. Erityisen kiitoksen ansaitsee asianajaja Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy:stä. Oppaan kuvituksesta kiitän Fira Palvelut Oy:tä. Kiitän myös graafikko Eero Nurmikkoa ja Rakentamisen Laatu RALA ry:n toiminnanjohtaja Tuula Råmania loistavasti toimineesta yhteistyöstä. Lisäksi kiitän lämpimästi kommenteista ja korjausehdotuksista kaikkia tekstin ennakkoon lukeneita kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaisia. Tekijän on tarkoitus pitää tätä opasta ajan tasalla, minkä vuoksi tekijä on kiitollinen kaikesta palautteesta. Espoossa 26.11.2014 Jari Virta jari.virta@kiinteistoliitto.fi
MÄÄRITELMIÄ ja olemassa oleviin asiakirjoihin, kuten huoltokirjaan. Tarvittaessa tehdään rakenteita rikkomattomia mittauksia. Kuntoarvioijat voivat suositella tarkempien kuntotutkimusten tekemistä.
Kuntoarvio perustuu pääosin aistienvaraisiin asiantuntijahavaintoihin (RAK, LVI, S)
Kuntotutkija on asiantuntija, joka tutkii puolueettomasti rakennuksen kunnon ennen korjaushankkeen käynnistämistä.
miva yritys, organisaatio tai asukas. Käyttäjä voi olla samalla omistaja tai vuokraaja.
Käyttäjä on henkilö tai yritys, joka käyttää rakennusta. Käyttäjä voi olla tiloissa toi-
Laadunvarmistus käsittää suunnitellut ja järjestelmälliset toimet, joilla varmistetaan,
Laatusuunnitelma on tiettyyn tuotteeseen, projektiin tai sopimukseen liittyvät laa-
tukäytännöt, resurssit ja toimintasarjat määrittävä asiakirja. Laatusuunnitelman merkitys korostuu rakentamisessa, jossa hankkeiden sisältö ja osapuolet vaihtuvat. Siksi jokaisessa hankkeessa on välttämätöntä tarkentaa erikseen hankekohtaiset menettelyt ja vastuut.
nuttajan tavoitteiden mukaisesti suunnitteluratkaisujen laadinnasta sekä johtaa ja koordinoi suunnitteluryhmän työtä suunnitelmien ristiriidattomuuden ja sovitun suunnitteluaikataulun toteutumiseksi.
organisoi sen. Päätoteuttajana voi toimia tilaajan organisaatio, rakennusyritys, projektinjohto-organisaatio ja teollisuushankkeissa prosessitoimittaja.
Projektipäällikkö/rakennuttajakonsultti on palveluntuottaja, joka vastaa rakennuttamistehtävien suorittamisesta ja päätösten valmistelusta tilaajalle eli taloyhtiölle, joka tekee aina lopulliset päätökset. Rakennuttamisesta vastaavasta henkilöstä käytetään eri nimityksiä, kuten hankepäällikkö, projektipäällikkö tai projektinjohtaja.
Pääurakoitsija on palveluntuottaja, joka vastaa rakennushankkeen toteutuksesta ja
Pääsuunnittelija on suunnittelun asiantuntija ja koordinaattori, joka vastaa raken-
että tuote tai palvelu täyttää laatuvaatimukset. Laatu on pystyttävä tarvittaessa todentamaan.
Rakennuksen kuntoarvioija (PKA, FISE) on kuntoarviokoulutuksen saanut
ja valtakunnallisen tutkintokokeen läpäissyt henkilö, jonka pätevyys on rekisteröity FISE Oy:n ylläpitämään järjestelmään.
Rakennushankkeeseen ryhtyvä on hankkeen käynnistäjä, joka voi olla omistaja, käyttäjä tai tilaaja. Rakennushankkeeseen ryhtyvä kantaa päävastuun hankkeesta.
Rakennuttaja ohjaa tilaajan toimeksiannosta ja tilaajan määrittelemin valtuuk-
sin hankkeen kulkua. Rakennuttaja on luonnollinen tai juridinen henkilö, jonka lukuun rakennustyö tehdään ja joka viime kädessä vastaanottaa työn tuloksen.
Sopimuskatselmus on ennen urakkasopimuksen tekemistä pidettävä katselmus,
jossa urakoitsija ja tilaaja varmistavat, että osapuolet ovat ymmärtäneet urakan sisällön ja ehdot samalla tavalla, ja jossa urakoitsija osoittaa pätevät ja riittävät resurssit urakan suorittamiseen.
Suunnitelmakatselmus voidaan pitää sopimusvaiheessa ja rakentamisen aikana. Sopimusvaiheen katselmuksissa todetaan suunnittelun valmius ja asiakirjat sekä sovitaan suunnitteluaikataulusta ja täydentävästä suunnittelusta. Rakentamisen aikana suunnitelmakatselmuksissa arvioidaan keskeisten rakenteiden suunnitteluratkaisuja ja suunnittelun riittävyyttä. Suunnittelija on rakennussuunnitelman tai erityissuunnitelman laatija, joka toi-
mii rakennuttajan luottamushenkilönä ja puolueettomana neuvonantajana.
Tarkastusasiakirja on luettelo tehtävistä tarkastuksista, mittauksista ja kokeista,
jotka määritellään hankekohtaisesti rakennuttajan ja viranomaisten vaatimusten sekä urakoitsijoiden käytäntöjen mukaisesti. Rakennuttaja ja urakoitsija hyväksyvät yhdessä asiakirjan ja osallistuvat tarkastuksiin. Rakentamisen aikana tehdyt tarkastukset dokumentoidaan tarkastusasiakirjaan ja sen liitteisiin. Työmaalla tarkastusasiakirja on vastaavan työnjohtajan hallinnassa, ja siihen tekevät merkintöjä myös muut osapuolet.
Tekninen laatu liittyy korjausprosessin lopputulokseen, joka on tavanomaisesti mitattavissa tai todennettavissa.
Tilaaja on päättää hankkeen toteuttamisesta ja vastaa rahoituksesta. Tilaaja käyttää hankkeessa ylintä päätäntävaltaa.
sisällön ja laajuuden määrittelyyn. Tarvittavat tehtäväkokonaisuudet ja niiden suorittajat määritellään hankekohtaisesti. Tehtäväluettelo liitetään suunnittelusopimukseen.
muun muassa työmaaorganisaation toiminta (asenteet, käyttäytyminen), toiminnan täsmällisyys, työvälineiden puhtaus, aikataululupausten pitävyys (tullaan täsmälleen silloin kun on sovittu), viestintä ja sen oikeellisuus, työmaan logistiikassa onnistuminen ja niin edelleen.
väksyy urakkasopimuksen (YSE 1998) tarkoittamaksi aikatauluksi.
Urakoitsija on korjaushankkeen toteuttaja, joka rakennuttajan kanssa laadittujen sopimusten mukaisesti toteuttaa suunnitelmien edellyttämät korjaustyöt.
Työaikataulu on korjausrakennustöiden yleisaikataulu, jonka rakennuttaja hy-
Toiminnallinen laatu liittyy korjausprosessin läpivientiin, ja siihen vaikuttavat
Tehtäväluettelot on tarkoitettu talonrakennusta koskevien suunnittelutehtävien
LÄHTEET Grönroos, Christian. 2009. Palvelujen johtaminen ja markkinointi, WSOYpro. Kankainen, J. & Junnonen, J-M. 2002. Asuntoyhtiö korjaustyön tilaajana. Rakennustieto Oy. Kankainen, J. & Junnonen, J-M. 2004. Rakennuttaminen. Rakennustieto Oy. Kankainen, J. & Junnonen, J-M. 2014. Urakoitsijan sopimusasiat. Suomen Rakennusmedia Oy. Korjausrakentamisen hyvät toimintatavat. 2003. Kuosa, Jari. Suomen Rakennusmedia Oy. Korjaustöiden laatu 2011. Rakennustieto Oy. Rakennustöiden laatu 2014. Rakennustieto Oy. Peltonen, T. & Kiiras, J. 1998. Rakennuttajan riskit eri urakkamuodoissa. Rakennustieto Oy. Rakennussopimukset. 2014. Liuksiala, Aaro & Stoor, Pia. Rakennustieto Oy Tauriainen, M. 2007. Suunnittelupalveluiden hankintaopas. Rakennustieto Oy. Virta, J. & Ojajärvi, M. 2009. Taloyhtiön korjaushanke – hallinto ja viestintä. Kiinteistöalan Kustannus Oy. Virta, J. ja muut. 2014. Kiinteistön ylläpito ja korjausrakennuttaminen, Isännöitsijän käsikirja. s. 337–356. Kiinteistöalan Kustannus Oy. Virta, J. 2014. Korjausrakentaminen ja –rakennuttaminen, Isännöitsijän käsikirja. s. 541–569. Kiinteistöalan Kustannus Oy.
RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖN OHJEKORTTEJA RT 13-10578	Konsulttisopimuksen laadinta.1995. 13 s.
RT 10-10982	Rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteet talonrakennushankkeessa. 2010. 24 s. RT 13-10927	Suunnittelupalvelun tarjouspyyntö. 2008. 8 s. RT 13-10994	Suunnittelupalveluiden hankintamenettelyt. 2010. 8s.
RT 13-11120	Suunnittelun johtaminen korjaushankkeissa. 2013. 19 s. RT 13-11143	Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 2013. 2014. 8 s. RT 16-10660	Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998. 1998. 19 s. RT 16-10669	Rakennusurakkasopimuksen laatiminen. 1999. 8 s. RT 16-10698	Urakkaohjelman laatiminen, talonrakennustyö. 1999. 19 s. RT 16-10703	Pienurakkasopimuksen laatiminen, rakennustekniset työt. 1999. 7 s. RT 16-10707	Pienurakkasopimuksen laatiminen, sähkötekniset työt. 1999. 7 s. RT 16-10733	Vastaanottotarkastuksen pöytäkirjan ja virheluettelon laatiminen. 2002. 7 s.
RT 16-10699	Urakkarajaliitteen laatiminen, talonrakennustyö. 1999. 23 s.
RT 16-10734	Takuutarkastuksen pöytäkirjan laatiminen YSE 1998 asiakirjamalli. 2002. 3 s.
RT 16-10736 Maksuerätaulukon laatiminen. YSE 1998 asiakirjamalli. 2002. 2 s.
RT 16-10735 Jälki-/välitarkastuksen pöytäkirjan laatiminen. YSE 1998 asiakirjamalli. 2002. 3 s. RT 16-10744	Urakkatarjouspyynnön ja urakkatarjouksen laatiminen. 2001. 3 s. RT 16-10744 Urakkatarjouspyynnön ja urakkatarjouksen laatiminen. 2001. 3 s. RT 16-10768 Urakkamuodot ja asiakirjat. YSE 1998 asiakirjaohje. 2002. 3 s. RT 16-10867 Pienten rakennustöiden laskutyösopimuksen laatiminen. 2006. 4 s. RT 18-10609 Asuintalon huoltokirjan rakenne ja sisältö. 1996. 2 s. RT 18-10610 Asuintalon huoltokirjan laadinta. 1996. 12 s.
RT 16-10745 Valvontasopimuksen laatiminen. 2002. 4 s.
RT 18-11004 Asuntoyhtiön korjaushankkeen kulku. 2010. 11 s. Ratu 1180-S
Työmaan laatusuunnitelma. 1997. 8 s.
Sopimukset RT 80265
Pienurakkasopimus. 1999. 9 s.
RT 80260
Urakkasopimus. 1998. 11 s.
RT 80254
RT 80345 Konsulttitoimeksiannon tilaus/tilausvahvistus/sopimus. 2015. 1 s.
RT 80343
Konsulttisopimus. 2014. 7 s.
RT 10-11105	Tehtäväluettelot. Käyttöohje KO12. 2013. RT 10-11106	Hanketietokortti HT12. 2013. RT 10-11107	Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluettelo HJR12. 2013. RT 10-11108	Pääsuunnittelun tehtäväluettelo PS12. 2013. RT 10-11109	Arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelo ARK12. 2013. RT 10-11127	Geoteknisen suunnittelun tehtäväluettelo GEO12. 2013. RT 10-11128	Rakennesuunnittelun tehtäväluettelo RAK12. 2013. RT 10-11129	Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo TATE12. RT 10-11170	Elinkaarisuunnittelun tehtäväluettelo ELINK12. 2014 RT 16-11121	Talonrakennustyön työmaavalvonnan tehtäväluettelo. 2013. RT 16-11122	Maa- ja vesirakennustyön työmaavalvonnan tehtäväluettelo. 2013. RT 16-11123	Talotekniikkatöiden valvonnan tehtäväluettelo. 2013.
Rakentamisen Laatu RALA ry - www.rala.fi Kiinteistöalan Koulutuskeskus KIINKO - www.kiinko.fi Suomen Kiinteistöliitto ry - www.kiinteistoliitto.fi Isännöintiliitto ry - www.isannointiliitto.fi Rakennustieto Oy - www.rakennustieto.fi LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry - www.lvi-tu.fi Rakennusteollisuus RT ry - www.rakennusteollisuus.fi RAKLI ry - www.rakli.fi Suunnittelu ja konsultointiyritykset SKOL ry - www.skolry.fi Kiinteistöalan Kustannus Oy - www.kiinkust.fi Kiinteistönpidon nettiportaali - www.taloyhtio.net Suomen Tilaajavastuu Oy -www.tilaajavastuu.fi Työsuojeluhallinto - www.tyosuojelu.fi Rakennustietosäätiö RTS ja Rakennustieto Oy - www.sopimuslomake.net Henkilö- ja Yritysarviointi SETI Oy - www.urakoitsija.fi Suomen Tilaajavastuu Oy - www.veronumero.fi
Asunto-osakeyhtiö Matinkylä	Nelikkotie 14 A4 02230 ESPOO
TARJOUSPYYNTÖ SUUNNITTELUSTA
Julkisivusuunnittelu Oy Annankatu 24 00100 HELSINKI Pyydämme suunnittelutarjoustanne liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesta kohteesta. Tarjous annetaan liitteenä olevalla tarjouslomakkeella yksikköhintoineen. Rakennuttaja / tilaaja:
Asunto-osakeyhtiö Matinkylä, Nelikkotie 14, 02230 ESPOO
Isännöitsijä Matti Meikäläinen Virtanen, Gräsantörmä 2, 02230 ESPOO puh: 045 6728168, email: matti.meikalainen@isännöinti.fi
Suunnittelukohde:
Vuonna 1970 valmistunut 3-kerroksinen asuinkerrostalo.
Suunnittelun sisältö:
Julkisivukorjauksen suunnittelu liitteenä olevan tehtäväluettelon mukaisesti.
Veloitusperuste:	Kokonaishinta. Tarjoushintavaatimukset:
Kiinteä kokonaishinta annetaan liitteenä olevalla tarjouslomakkeella erittelyineen ja yksikköhintoineen.
Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 2013 (poikkeamat tarjouspyynnössä).
Tarjousten arviointiperusteet:
Hinta 50 % ja hanketta koskeva riskianalyysi 50 %.
Tilaaja edellyttää palveluntuottajalta xx xxxx euron suuruista konsulttivastuuvakuutusta.
Tilaajavastuu:
Tilaajavastuulain mukaiset selvitykset toimitetaan tarjouksen yhteydessä (varautuminen pitkäkestoisiin sopimuksiin).
Palveluntuottajan valinta:
Tilaaja pidättää itsellään oikeuden valita minkä tahansa tarjouksen tai olla valitsematta mitään.
Tarjouksen jättö:
Tarjous on jätettävä viimeistään perjantaina 5.9.2015 klo 12:00 mennessä.
Tarjouksen toimitus:
Tarjous palautetaan suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen: Asuntoosakeyhtiö Matinkylä, Nelikkotie 14, 02230 ESPOO
Vastauskuoreen merkintä:
Julkisivukorjauksen suunnittelu
Kolme kuukautta tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä lukien.
Tarjousten avaaminen:
Tarjoukset avataan maanantaina 8.9.2015 klo 15:00. Tarjousten antajat eivät saa olla mukana avaustilaisuudessa.
Suunnittelijan tulee tutustua kohteeseen ennen tarjouksen jättämistä.
Kohdetta esittelee isännöitsijä Matti Meikäläinen.
Matti Meikäläinen, Espoossa 4.8.2015 Matti Meikäläinen
Hankesuunnitelma, suunnitteluohjeet (tehtäväluettelo), riskianalyysin arviointiperusteet, tarjouslomake ja yleiset sopimusehdot KSE 2013
Julkisivusuunnittelu Oy	Annankatu 24 00100 HELSINKI
TARJOUS SUUNNITTELUSTA
Asunto-osakeyhtiö Matinkylä Nelikkotie 14 A4 02230 ESPOO Tarjoudumme suunnittelemaan Asunto-osakeyhtiö Matinkylän julkisivukorjauksen tarjouspyyntöasiakirjojen (hankesuunnitelma ja suunnitteluohjeet) mukaan seuraavasti:
Yksikköhinnat toimivat lisä- ja muutostöiden veloitusperusteina. Yksikköhinnat sisältävät kaikki palkkakustannukset yrittäjävelvoitteineen ja yleiskustannuksineen.
Muutossuunnittelu Työmaakäynnit
Töiden aloitus ja lopetus:
Työt voidaan aloittaa 15.10.2015. Kohde valmistuu 15.4.2016.
Julkisivukorjausta koskeva riskianalyysi.
Tilaajavastuulain mukainen selvitys on tämän tarjouksen liitteenä.
Tarjous on voimassa kolme kuukautta tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä lukien.
Asiaa käsittelee yhtiössämme rakennusinsinööri Ville Virtanen, puh. 045 6728 222
Ville Virtanen, Espoossa 28.8.2015
110 €/h (alv 24 %) 110 €/h (alv 24 %)
100 000 € 24 000 € 124 000 €
Veroton kokonaishinta	Arvonlisävero 24 %	Verollinen kokonaishinta
Suunnittelun hinta:
Liitteet:	Riskianalyysi ja Tilaajavastuulain mukainen selvitys
TARJOUSPYYNTÖ korjausurakasta
Julkisivuremontointi Oy Annankatu 24 00100 HELSINKI Pyydämme tarjoustanne liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesta urakasta. Rakennuttaja / tilaaja:
Isännöitsijä Matti Meikäläinen, Gräsantörmä 2, 02230 ESPOO. puh: 045 6728168, sähköposti: mattimeikalainen@isannointi.fi
Rakennuskohde:
Vuonna 1970 valmistuneen 3-kerroksisen asuinkerrostalon julkisivukorjaus
Kokonaishintainen kokonaisurakka
Tarjoushintavaatimukset:
Kiinteä kokonaishinta annetaan oheisella tarjouslomakkeella erittelyineen ja yksikköhintoineen.
Tilaajavastuulain mukaiset selvitykset toimitetaan tarjouksen yhteydessä. Lisäksi selvityksiä toimitetaan tilaajavastuulaissa yksilöidyin tavoin pitkäkestoisten urakoiden kohdalla.
Urakoitsija toimii päätoteuttajana vastaten tässä roolissa muun muassa työturvallisuuteen liittyvien velvoitteiden sekä rakentamisen tiedonantovelvoitteen täyttämisestä yhteisen työmaan työntekijätietojen osalta.
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot (YSE 1998) poikkeamat tarjouspyynnössä
Hinta 50 % ja alustava laatusuunnitelma (riskianalyysi) 50 %.
Toivottu aloitusajankohta:
Työn aloitusajankohdaksi toivotaan loka-marraskuuta 2015.
Tarjous on jätettävä viimeistään perjantaina 5.9.2015 klo 12.00 mennessä.
Tarjous palautetaan suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen: Asuntoosakeyhtiö Matinkylä, Nelikkotie 14, 02230 ESPOO.
Tarjous / Julkisivukorjaus
Tarjoukset avataan maanantaina 8.9.2015 klo 15.00. Tarjousten antajat eivät saa olla mukana avaustilaisuudessa.
Urakoitsijan tulee tutustua kohteeseen ennen tarjouksen jättämistä.
Matti Meikäläinen, Espoossa 4.8.2015
Asiakirjat on lueteltu liitteenä olevassa asiakirjaluettelossa.
Julkisivuremontointi Oy	Annankatu 24 00100 HELSINKI
TARJOUS korjausurakasta
Asunto-osakeyhtiö Matinkylä Nelikkotie 14 A4 02230 ESPOO Tarjoudumme suorittamaan pääurakoitsijana Asunto-osakeyhtiö Matinkylän julkisivukorjauksen rakennustekniset työt urakkalaskenta-asiakirjojen mukaisesti seuraavasti: Urakkahinta sisältäen rakennustekniset työt:
Veroton urakkahinta	Arvonlisävero 24 %	Verollinen urakkahinta
Yksikköhinnat toimivat lisä- ja muutostöiden veloitusperusteina. Yksikköhinnat sisältävät kaikki palkkakustannukset yrittäjävelvoitteineen ja yleiskustannuksineen sekä työmaan käyttöja yhteiskustannuksineen.
Rakennusammattimies	Rakennusmies	Apumies / siivooja
Julkisivukorjausta koskeva alustava laatusuunnitelma (riskienarviointi) on tämän tarjouksen liitteenä.
Tilaajavastuu:	Työehtosopimus:
Vakuudenantaja:
Nordea, Matinkylä
Asiaa käsittelee yhtiössämme rakennusinsinööri Jaakko Salmenoja, puh. 045 6728 222.
1 000 000 € 240 000 € 1 240 000 €
60 €/h (alv 24 %) 50 €/h (alv 24 %) 40 €/h (alv 24 %)
Urakkahinta:
Noudatamme toiminnassamme Rakennusalan työehtosopimusta.
Jaakko Salmenoja
Alustava laatusuunnitelma (riskianalyysi) ja Tilaajavastuulain mukaiset selvitykset.
Jaakko Salmenoja, Espoossa 28.8.2015
Mitä taloyhtiön on otettava huomioon, kun hankitaan korjausrakentamisen palveluita? Korjausrakentamispalveluiden hankintaopas taloyhtiöill...
rakentamisenlaatu