Source: http://docplayer.cz/3595542-Financni-rizeni-grantoveho-projektu.html
Timestamp: 2018-03-22 04:33:44+00:00
Document Index: 34085662

Matched Legal Cases: ['zákona č. 563', 'zákona č. 586', 'zákona č. 563', 'zákona č. 586', 'zákona č. 563', 'zákona č. 586', 'zákona č. 563', 'zákona č. 586', 'zákona č. 250']

FINANČNÍ ŘÍZENÍ GRANTOVÉHO PROJEKTU - PDF
Download "FINANČNÍ ŘÍZENÍ GRANTOVÉHO PROJEKTU"
1 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST FINANČNÍ ŘÍZENÍ GRANTOVÉHO PROJEKTU Seminář pro příjemce podpory v rámci 5. výzvy v oblasti podpory února 2014
2 Principy finančního řízení povinnost založit před podpisem smlouvy samostatný účet projektu, který slouží výhradně pro finanční operace související s projektem je-li příjemce příspěvkovou organizací (vyjma PO kraje), prostředky budou poskytovány přes zřizovatele během realizace projektu jsou v rámci monitorovacích zpráv předkládány měsíční výpisy z projektového účtu lze předkládat i výpisy z IB do 30 pracovních dnů bude poskytnuta zálohová platba ve výši 20 % celkové dotace další platby budou poskytovány na základě výše vyúčtovaných způsobilých výdajů, zpravidla 1x za 3 měsíce
3 Principy finančního řízení uplatňovat (předkládat k vyúčtování) lze pouze způsobilé výdaje výdaj pro urychlení administrace vhodně identifikovat na výpisu z účtu; povinně označit platby určené k úhradě nepřímých nákladů převod na provozní účet organizace teprve poté, co jsou tyto výdaje prokazatelně z provozního účtu uhrazeny výjimka u osobních nákladů povolen převod max. 5 pracovních dnů před úhradou z provozního účtu nepřímé náklady možno převést v libovolném okamžiku vyúčtovat v žádosti o platbu lze výdaje pouze do výše skutečně obdržené zálohové platby (nelze vyúčtovat více, než bylo poskytnuto v zálohové platbě) výše platby je stanovena výší schválených přímých nákladů vyúčtovaných v žádosti o platbu a k tomu dopočtených nepřímých nákladů stanovených procentem
4 Účetnictví projektu pro projekt musí být vedeno samostatné účetnictví ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví nebo daňová evidence podle zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu doporučuje se vést analytickou evidenci zvlášť pro přímé a pro nepřímé náklady projektu účetní doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona o účetnictví všechny požadované projekt musí být účtován odděleně od ostatních aktivit organizace, např. na zvláštním účetním středisku touto povinností zaváže příjemce podpory i případné partnery s finanční účastí na realizaci projektu účetnictví projektu musí být vedeno v elektronické podobě všechny faktury v rámci projektu musejí být vystaveny na příjemce podpory (popř. na finančního partnera) archivace min. do roku 2025 zálohové faktury nejpozději do konce projektu vyúčtovány!
5 Účetnictví projektu každý originál účetního dokladu je příjemce povinen označit identifikací projektu (zkráceným názvem, číslem registračním, a případně číslem jednacím), pokud tento údaj doklad neobsahuje již v původním popisu, např. takto : Fakturujeme Vám za dopravu na základě smlouvy XXXX/2013 ze dne XX.XX.2013 v rámci projektu Škola základ života s reg. č. CZ.1.07/x.x.xx/xx.xxxxx na účetním dokladu musí být uvedeny jednotkové ceny za jednotlivé položky, které budou na dokladu rozepsány předmět plnění konkrétní (nelze pouze občerstvení, doprava, tisk...) faktury na dodávku zboží nebo služeb v hodnotě nad Kč bez DPH musejí být podloženy písemně uzavřenou smlouvou s dodavatelem
6 Pokladna pro projekt nemusí být vedena samostatná projektová pokladna pokladna organizace z projektového účtu je možné převést prostředky až poté, co jsou výdaje z pokladny prokazatelně uhrazeny v případě založení samostatné pokladny projektu musí být vnitřním předpisem stanoven pokladní limit
7 Rozpočet kvalifikovaný odhad výdajů projektu skutečná výše celkových způsobilých výdajů vypočítána až v závěrečné žádosti o platbu celkový schválený rozpočet nelze navýšit! respektovat úpravy rozpočtu schválené Výběrovou komisí krácené/zrušené položky nelze navyšovat/obnovovat dodržovat limity kapitol po celou dobu realizace
8 Nepodstatné změny rozpočtu změny mezi položkami v rámci kapitol výjimka osobní náklady a křížové financování (viz dále) mezi kapitolami do výše 15 % kapitoly, ze které jsou finanční prostředky převáděny, a to bez předchozího souhlasu poskytovatele Omezení nepodstatných změn: kapitola Osobní náklady může být navýšena max. do výše 15 % stávajícího objemu výdajů této kapitoly vytvoření/zrušení položky nesmí mít za následek začátek/konec klíčové aktivity nelze navyšovat zahraniční neočekávané události cestovní náhrady výjimka nelze navýšit celkové křížové financování nelze provádět přesun mezi investičními a neinvestičními prostředky VŠECHNY NEPODSTATNÉ ZMĚNY JE NUTNÉ ŘÁDNĚ A PODROBNĚ ODŮVODNIT V PŘÍSLUŠNÉ KAPITOLE MONITOROVACÍ ZPRÁVY
9 Podstatné změny rozpočtu Lze je provádět pouze na základě poskytovatelem schválené žádosti o schválení podstatné změny Žádost lze předložit nejpozději 60 kalendářních dnů před koncem projektu Mezi podstatné změny především: Přesun mezi kapitolami nad 15 % výdajů kapitoly, ze které jsou finanční prostředky převáděny Navýšení kapitoly Osobní náklady o více než 15 % Navýšení celkového křížového financování Vzájemná změna celkové neinvestičních prostředků výše investičních a Navýšení/snížení zálohové platby Další změny, které nejsou výslovně uvedeny jako nepodstatné Žádost o podstatnou předepsaném formuláři změnu se předkládá na
10 Změny rozpočtu projektu Změny rozpočtu se provádějí v souboru Inteligentní rozpočet, listu Rozpočet, který je povinnou finanční přílohou každé monitorovací zprávy V případě podstatné změny rozpočtu je změnový rozpočet nedílnou přílohou Žádosti o schválení podstatných změn
11 Zásady způsobilosti výdajů přiměřenost, hospodárnost, účelnost, efektivnost výdaje - nutnost minimalizace výdajů pro dosažení cílů projektu, ceny musí odpovídat cenám v místě, oboru a čase obvyklým UVEDENÉ KRITÉRIUM ZPŮSOBILOSTI BUDE POSUZOVÁNO NA ZÁKLADĚ METODICKÝCH DOPISŮ 4.4 A 23, NEZDŮVODNĚNÉ PŘEKROČENÍ MEZD/CEN STANOVENÝCH TĚMITO MD BUDE MÍT ZA NÁSLEDEK NEZPŮSOBILOST VÝDAJE => PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ účel výdaje - vynaložení na činnosti v souladu s obsahem a cíli projektu prokazatelnost výdaje - doloženy účetními doklady, zachyceny v účetnictví příjemce, skutečně uhrazené z projektového účtu uskutečnění výdaje - zpravidla mezi dnem zahájení a ukončení realizace o způsobilosti výdajů rozhoduje ZS a ŘO v případě porušení výše uvedených kritérií nebudou výdaje uznány jako způsobilé, a to i v případě, že jsou součástí schváleného rozpočtu
12 Vyúčtování výdajů Veškeré výdaje projektu, resp. doklady k proplacení, jsou zaznamenávány na souboru Inteligentního rozpočtu. V rámci MZ budou předloženy podepsané tiskové sestavy ze záložek IR vždy: VP podle de minimis Rozpočet Mzdové výdaje Ostatní výdaje Soupiska výdajů a jsou-li relevantní: Cestovní náhrady Odpisy Mzdové příspěvky Inteligentní rozpočet bude také předkládán elektronicky na CD s každou monitorovací zprávou.
13 K jednotlivým výdajům je nutné doložit: U nákladů v hodnotě do Kč položkově rozepsaný účetní doklad se všemi náležitostmi dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví nebo dle zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu U nákladů v hodnotě do Kč potvrzená objednávka a navazující účetní doklad se všemi náležitostmi dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví nebo dle zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu U nákladů v hodnotě nad Kč písemná smlouva s dodavatelem a navazující účetní doklad se všemi náležitostmi dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví nebo dle zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu V případě obdobných spolu souvisejících plnění, která spolu místně, věcně a časově souvisí, nebo která tvoří jeden funkční celek je nutné doložit také realizaci výběrového řízení
14 Dělení způsobilých výdajů Přímé náklady - lze je přímo přiřadit k určité konkrétní aktivitě projektu - vykazovány a ověřovány dle pravidel způsobilosti - nelze je zařadit do nepřímých nákladů - sestavuje se z nich rozpočet dělený na jednotlivé kapitoly Nepřímé náklady (NN) - výdaje, které nelze hradit z výdajů přímých - jsou spojeny s administrací projektu - nelze je jednoznačně spojit s určitou aktivitou projektu, případně jsou pouze administrativní činností v rámci této KA - z NN je možné, na základě rozhodnutí příjemce, hradit výdaje, které svou povahou spadají do výdajů přímých, MIMO KŘÍŽOVÉHO FINANCOVÁNÍ
15 1 Osobní náklady PŘÍMÉ NÁKLADY - náhrady mezd na základě pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce, náklady na autorské honoráře, sociální a zdravotní pojištění, zákonná pojištění a odvody - výše mzdových výdajů musí respektovat výši v místě realizace projektu, oboru a čase obvyklou. Doporučující výše mzdových nákladů jsou uvedeny v Metodickém dopise č. 4.4 DOPORUČUJEME JE DODRŽOVAT. - jeden pracovník max. 1,0 úvazku celkem (pro pedagogické pracovníky škol a akademické pracovníky je limit stanoven na 1,5 úvazku) 2 Služební cesty zahraniční - při vykazování dodržovat zákoník práce a související předpisy - specifika organizace je nutné upravit vnitřním předpisem (např. výše stravného, jízdné, apod.) - zahraniční cesty často řeší problémy s kurzovými rozdíly (podrobnosti jsou uvedeny v MD č. 15). Doporučujeme z projektového účtu refundovat výdaje již očištěné o kurzovou ztrátu, neboť ta je následně vyhodnocena jako nesrovnalost.
16 PŘÍMÉ NÁKLADY 3 Zařízení - nákup zařízení nezbytného pro realizaci projektu, které nesmí být zapůjčeno příjemcem/partnerem projektu (vyjma odůvodněné zápůjčky cílové skupině) - veškeré zařízení je vhodné pojistit proti ztrátě/odcizení, pojištění je způsobilým výdajem hrazeným z NN - při pořizování je doporučováno dodržovat MD č. 23, příp. řádně odůvodnit ceny vyšší než obvyklé. Součástí kapitoly je tzv. křížové financování (možnost v projektech financovaných z ESF hradit některé výdaje způsobilých dle pravidel ERDF) - neinvestiční nábytek do 40 tis. Kč vyjma textilií a dalších doplňků, které nejsou pevnou částí nábytku - investiční nábytek, samostatné movité věci nad 40 tis. Kč a soubory věcí movitých s dobou použitelnosti delší než 1 rok Výdaj v položce křížového financování může uplatnit pouze příjemce/partner, který daný majetek daňově neodepisuje.
17 PŘÍMÉ NÁKLADY 4 Místní kancelář (byť se v rozpočtu objevuje jako samostatná kapitola, je zcela hrazena z NN) 5 Nákup služeb - obecně do této kapitoly spadají veškerá pořízení služeb hrazená bezhotovostním způsobem (na fakturu) - pořízení publikací/školících materiálů lze v této kapitole uplatnit pouze jako tvorba, rozvíjení, resp. zakázku na míru. Již vytvořené publikace, knihy, učební pomůcky je možné hradit pouze z kapitoly 3 Zařízení. - cenové limity stravování max. 300 Kč/den/osoba v případě celodenní tuzemské akce, případně 400 Kč, pokud se jedná o akci výjezdní, spojenou s ubytováním účastníků (př. kurz dle pozvánky/prezenční listiny trvá 5 hodin, výpočet limitu je roven 300/8*5= 187,50 Kč/osoba) ubytování max Kč/osoba/noc (v Praze Kč/osoba/noc)
18 6 Stavební úpravy PŘÍMÉ NÁKLADY - drobné stavební úpravy (pořizovací cena do 40 tis. Kč za každou účetní položku majetku dle zák. o účetnictví a souvisejících vyhlášek) může být pouze spojeno s úpravou pracovního místa/přístupu pro osoby se zdravotním postižením nebo úpravou výukových, tréninkových nebo pracovních prostor používaných na realizaci aktivit s cílovou skupinou. - stavební úpravy v rámci křížového financování - rekonstrukce nebo modernizace převyšující 40 tis. Kč.
19 7 Přímá podpora PŘÍMÉ NÁKLADY - výdaje spojené se zapojením cílové skupiny do projektových aktivit. - pokud jsou některé služby (např. ubytování, doprava, ) pořizovány pro cílovou skupinu prostřednictvím dodavatele a hrazeny na základě faktury, je nutno je řadit do kap. 5 Služby. - cenové limity na stravování a ubytování stejné jako v kap. 5 Služby. - zpravidla jde o výdaje, které jsou (vyjma mzdových příspěvků) hrazeny hotově (prvotně z pokladny příjemce).
20 PŘÍMÉ NÁKLADY 8 Náklady vyplývající přímo ze smlouvy/rozhodnutí - obdobně jako kap. 4 Místní kancelář je i tato zcela hrazena z NN (nejčastěji publicita a bankovní poplatky) Jednotlivým kapitolám je podrobně věnována Příručka pro příjemce, v. 8, strany DŮLEŽITÉ A DOPORUČUJÍCÍ SE S KAPITOLAMI SEZNÁMIT PŘED REALIZACÍ PROJEKTU.
21 LIMITY KAPITOL jedná se o maximální podíl výdajů kapitol na celkových způsobilých výdajích projektu stanovené limity je nutno dodržovat po celou dobu realizace projektu - 3 Zařízení 25 % (vč. křížového financování) - 5 Nákup služeb 49 % (60 % v závěrečném vyúčtování projektu) - 7 Přímá podpora 20 % - podíl křížového financování vůči celkovým způsobilým výdajům projektu 9 %
22 Nepřímé náklady Výše nepřímých nákladů je vypočtena procentuelně vůči celkovým způsobilým PŘÍMÝM výdajům BEZ KŘÍŽOVÉHO FINANCOVÁNÍ: PŘÍMÉ NÁKLADY KŘÍŽOVÉ FINANCOVÁNÍ X STANOVENÉ % objem přímých nákladů bez nákladů na KF % NN 4 mil. Kč 18 > 4 mil. Kč 6 mil. Kč 16 > 6 mil. Kč 10 mil. Kč 14
23 NEPŘÍMÉ NÁKLADY Výše NN uvedena ve smlouvě o realizaci projektu a je neměnná po celou dobu realizace projektu vyjma případu, kdy dochází ke snížení celkového křížového financování Čerpání NN se neprokazuje účetními doklady Nedokládají se výběrová řízení financovaná z pouze z NN O realizaci NN příjemce nepodává zprávu v rámci monitorovacích zpráv
24 NEPŘÍMÉ NÁKLADY Všechny platby uskutečněné z projektového účtu na NN je povinné řádně identifikovat Skutečné čerpání NN se vykazuje v rámci Inteligentního rozpočtu, listu Podklady pro ŽoP, na základě výpisů z projektového účtu za monitorované období Platba NN je poskytnuta paušální částkou odpovídající procentuelní výši vůči PN bez KF (uvedeno v Žádosti o platbu)
25 Čerpání nepřímých nákladů z účtu Na základě jednotlivých účetních dokladů souvisejících s realizací projektu, které nelze hradit z přímých nákladů (např. propagační předměty) Na základě skutečně vypočtených podílů výdajů na jednotlivých dokladech (provozní výdaje jako nákup kancelářských potřeb, mzdové náklady účetní, úklid, apod.) Na základě skutečně vypočtených režijních nákladů (v případě již existující metodiky pro výpočet podílu na projekt) Paušálně, vždy za určité období realizace projektu bez vazby na výpočet či konkrétní faktury Výše uvedené způsoby lze libovolně kombinovat, vždy je třeba zohlednit čerpání přímých nákladů.
26 Nepřímé náklady vs. nesrovnalost 1. Předložení ke schválení nezpůsobilého přímého výdaje - v případě zjištění nezpůsobilého přímého výdaje v ŽoP, je ŽoP krácena nejen o daný výdaj, ale i alikvotní část NN. 2. Úhrada neuznatelného výdaje, který nezahrnul do ŽoP (např. výdaj spojený s nedodržením správnosti publicity) - ŽoP není krácena, nesrovnalost je rovna výši nezpůsobilého výdaje 3. Přečerpání limitu pro NN (provedení převodu prostředků z projektového účtu)
27 Nezpůsobilé výdaje výdaje, které nelze hradit z prostředků poskytnutých příjemci na projekt OP VK. v případě, že vzniknou, hradí je příjemce dotace z vlastních prostředků. zejména se jedná o výdaje, které jsou poskytovatelem označeny jako neefektivní, nehospodárné, a to i v případě, že jsou součástí schváleného rozpočtu též výdaje, které nejsou náležitě podloženy požadovanými dokumenty Příručka pro příjemce, v. 8, stanovuje seznam nezpůsobilých výdajů, které nelze hradit z prostředků OP VK na straně
28 Žádost o platbu zakládá a vyplňuje se v IS Benefit7+ návod na vyplnění k nalezení zde: číselné údaje lze čerpat z vyplněného Inteligentního rozpočtu, listu Podklady pro ŽoP ŽoP obsahuje části: - vyúčtování (v členění na investice, neinvestice, příp. křížové financování) představuje finanční prostředky, které byly uhrazeny v monitorovacím období a předloženy ke kontrole - požadavek na předfinancování (v členění na investice a neinvestice) představuje prostředky, které příjemce požaduje proplatit, a to maximálně do výše vyúčtovaných prostředků
29 Nesrovnalosti při realizaci projektu Porušení podmínek, za kterých byly prostředky poskytnuty porušení rozpočtové kázně ve smyslu 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění Nejčastěji se vyskytují: Mylné platby omylem proplacené prostředky z projektového účtu, nutno po zjištění neodkladně vrátit zpět na projektový účet (nejsou součástí vyúčtování) Předčasná refundace nepovolený převod prostředků z projektového účtu před datem úhrady z provozního účtu (vyjma osobních nákladů povoleno 5 pracovních dní) Nezpůsobilý výdaj zahrnutý v ŽoP krácení ŽoP Porušení povinností stanovených ve smlouvě o realizaci GP (nedodržení MI, nevedení odděleného účetnictví, apod.) Nedodržení pravidel pro realizaci výběrového řízení Úhrada neinvestičního výdaje z poskytnutých investičních prostředků na projektový účet Další nejčastější typy nesrovnalostí jsou zveřejněny na webu ZS
30 Jméno, příjmení Děkujeme za pozornost Kontakty na administrátory Funkce Telefon xxx Mgr. Jana Bervidová Projektový manažer 555 Ing. Hana Mazancová Finanční manažer 730 Ing. Ditta Maříková Projektový manažer 670 Ing. Jitka Volicerová Finanční manažer 065 Bc. Jan Honomichl Projektová manažer 375 Jitka Bradová Finanční manažer 351 Ing. Kateřina Vimrová Gardelková Projektový manažer 612 Bc. Jarmila Mlejnecká Finanční manažer 136 Ing. Petr Mašinda Hlavní projektový manažer 534 Ing. Martina Špicová Hlavní finanční manažer 417 Mgr. Barbora Horáčková Odborník na publicitu 462 Ing. Karel Holan Pověřen zastupováním vedoucího oddělení řízení OP VK 090 y ve tvaru