Source: http://docplayer.cz/3810433-Kanalizace-a-cov-zdikov.html
Timestamp: 2018-10-21 22:22:15+00:00
Document Index: 10370748

Matched Legal Cases: ['zákona č. 254', 'zákona č. 274', 'zákona č. 86', 'zákona č. 13', 'zákona č. 76', 'zákona č. 120', 'zákona č. 320', 'zákona č. 274', 'zákona č. 356', 'zákona č. 167', 'zákona č. 326', 'zákona č. 562', 'zákona č. 125', 'zákona č. 253', 'zákona č. 381', 'zákona č. 392', 'zákona č. 444', 'zákona č. 59', 'zákona č. 74', 'zákona č. 186', 'zákona č. 342', 'zákona č. 264', 'zákona č. 477', 'zákona č. 76', 'zákona č. 275', 'zákona č. 320', 'zákona č. 356', 'zákona č. 167', 'zákona č. 188', 'zákona č. 317', 'zákona č. 7', 'zákona č. 444', 'zákona č. 188', 'zákona č. 222', 'zákona č. 314', 'zákona č. 114']

Kanalizace a ČOV Zdíkov - PDF
Download "Kanalizace a ČOV Zdíkov"
1 Kanalizace a ČOV Zdíkov E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Vypracoval Zodpovědný projektant Ing. Igor Kasalický Ing. Martina Hřebeková Jan Věneček Investor : Obec Zdíkov, Zdíkov 215, Zdíkov IČO Projekt : Kanalizace a ČOV Zdíkov Část projektu : Obsah : ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Číslo zakázky : 126/2008 Formát Datum 12/2011 Účel DSP Číslo kopie Měřítko Číslo výkresu E1
2 1) TECHNICKÁ ZPRÁVA A) INFORMACE O ROZSAHU A STAV U STAVENIŠTĚ Prostor staveniště je v areálu stávající ČOV. Tento prostor bude zabezpečen mobilními zábranami a stávajícím oplocením. Výkopek bude použit k terénním úpravám a násypu nové ČOV, přebytečný výkopek bude uložen na místě určeným investorem stavby p.p.č. 99, 127/1 k.ú. Zdíkov. Vzdálenost k těmto pozemkům je 150m, resp. 280 m. Příjezd na staveniště bude po místní komunikaci. Před zahájením vlastních výkopových prací bude vytýčeno podzemní vedení od jednotlivých správců sítí. Příjezdy a přístupy na staveniště Pro přístup na staveniště ČOV je v rámci stávajícího areálu ČOV stávajícím sjezdem z místní komunikace III. třídy. B) VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Během stavby doje ke křížení a souběhu s následujícími sítěmi: - EON - elektrické vedení ( pouze napojení el. přípoje v elektroměrovém pilíři ) - Propojovací kanalizační potrubí ČOV Investor, resp. zhotovitel stavby je povinen dodržovat a řídit se pokyny ve vyjádření jednotlivých správců sítí, se kterou se přímo střetne ( křížení, souběh ) nebo bude pracovat v jejich ochranném pásmu. Před zahájením prací je zhotovitel povinen si od jednotlivých správců sítí vyžádat aktuální vyjádření, nechat si sítě vytýčit a označit v místě. Zhotovitel je zodpovědný za veškeré škody, které svojí činností způsobí. Odvodnění staveniště Pro snížení hladiny podzemní vody při provádění nové ČOV budou použita stacionární čerpadla, které budou osazeny v čerpacích jímkách a napojeny na el. energii ve staveništním rozvaděči. C) NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJE VODY, ELEKTŘINY, ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ Stavba ČOV bude prováděna jako novostavba. Napojení na sítě : - el. energie staveništním rozvaděčem na stávající rozvodnou siť ČOV ( elektroměrový pilíř) - pitná voda na stávající rozvod pitné vody v areálu ČOV - odvodnění staveniště bude pomocí ponorného čerpadla ( viz povolení snižování hladiny podzemních vod a hydrogeologický posudek)
3 D) ÚPRAVY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ TŘETÍCH OSOB Při provádění prací musí být prostor staveniště řádně vyznačen, musí být zamezeno vstupu nepovolaným osobám a to včetně dětí. Za bezpečnost zodpovídá zhotovitel stavby. Pří provádění prací musí být výkopy řádně svahovány a paženy, pracovníci jsou povinni nosit individuální ochranné prostředky (montérky, vhodná obuv, přilby, rukavice, ochranné brýle a podobně) dle charakteru prováděných prací. Základní požadavky bezpečnosti práce jsou dány v nařízení vlády č. 591/2006 Sb vč. příloh. Tento dokument je nutno respektovat a dodržovat. Při provádění veškerých stavebních prací je nutné dodržovat a řídit se závaznými ustanoveními platných norem, bezpečnosti práce obsažené v Zákoníku práce, vyhlášku Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích ( viz průvodní zpráva ). Staveniště platí zákaz vstupu nepovolaných osob a staveniště bude zabezpečeno proti vniknutí cizích osob ( ochranná páska, zábrana, oplocení apod.). E) USPOŘÁDÁNÍ A BEZPEČNOST STAVENIŠTĚ Z HLEDISKA VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ Základní požadavky bezpečnosti práce jsou dány v nařízení vlády č. 591/2006 Sb vč. příloh. Tento dokument je nutno respektovat a dodržovat. Dále bude investor a dodavatel stavby respektovat a řídit se zákonem č. 309/2006 Sb. O dalších podmínkách k zajištění bezpečnosti. Při provádění díla je nutné dále dodržovat a řídit se závaznými ustanoveními platných norem a podmínkami bezpečnosti práce obsažené v Zákoníku práce, vyhlášku Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích, zejména : Zákon č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o stání báňské správě, v platném znění a pozdějších předpisů. Nařízení vlády č. 178/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády č. 441/2004 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 59/2006, zákona č. 74/2006 sb., zákona č. 186/2006 sb.,zákona. 189/2006 Sb., zákona. 222/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb. a zákona č. 264/2006 Sb. Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Vyhláška č. 231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku, ve znění vyhlášky č. 460/2005 Sb.
4 Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 7/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 188/2006 sb., zákona č. 222/2006 Sb. a zákona č. 314/2006 Sb. Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu. Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. F) ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ Zařízení staveniště bude umístěno v areálu stávající ČOV. Skladovací plochy pro nezbytný stavební materiál budou situovány přímo na pozemku staveniště parcely. Zrovna tak mobilní buňky, drobné ocelokolny pro skladování materiálu a nářadí, které je nutné chránit před povětrností a před odcizením. Jako sociální zařízení staveniště budou použity mobilní WC buňky. G) POPIS STAVEB ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VYŽADUJÍCÍCH OHLÁŠENÍ Zařízení staveniště není v takovém rozsahu, aby bylo nutné jeho ohlášení. Veškerá zařízení staveniště ( mobilní buňky ) jsou provizoria, postavená a využívaná k dočasnému používání po dobu výstavby. Tato zařízení po skončení demontují a prostor se uvede do původního stavu nejpozději do 14 dní od předání stavebního díla investorovi. H) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ Základní požadavky bezpečnosti práce jsou dány v nařízení vlády č. 591/2006 Sb vč. příloh. Tento dokument je nutno respektovat a dodržovat. Investor a dodavatel stavby se budou řídit a budou respektovat zákon č. 309/2006 Sb. Na stavbě s jedním zhotovitelem zajistí stavebník zpracování plánu BOZP na základě smlouvy o dílo jako povinnost zhotovitele v rámci dodávky stavby. Uvažuje se s tím, že by na stavbě současně pracovalo více zhotovitelů ( montáže a šéfmontáže technologie, dodávky jednotlivých stavebních částí ). Předpokládá se tedy ustanovení koordinátora bezpečnosti práce v souladu se zákonem č. 309/2006, Vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště. Seznamovat pracovníky s technologickým nebo pracovním postupem a podle náročnosti a rizikovosti prací s dodavatelskou dokumentací v rozsahu, který se jich týká. Koordinovat bezpečnosti práce s ostatními účastníky výstavby a dalšími dodavateli,s přijatými opatřeními seznamovat příslušné pracovníky. Přerušit práci při nebezpečí vzniku havárie nebo poruchy technického zařízení a při zhoršení pracovních podmínek. Při provádění stavebních prací v mimořádných podmínkách stanovit potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce a seznámit s nimi příslušné pracovníky.
5 Při provádění prací v nebezpečném prostředí nebo prostoru, požadovat na investorovi další OOPP a zařízení, které jako dodavatel stavebních prací nemá k dispozici. Ohlásit provozovateli inženýrských sítí jejich případné poškození a zamezit vstupu nepovolených osob do ohroženého prostoru do doby odstranění zdroje nebezpečí. Školit, ověřovat znalosti a prakticky zaučit pracovníky k bezpečnému provádění prací v potřebném rozsahu. Vybavit pracovníky vhodným a bezpečným nářadím, nástroji a pomůcky. Zajistit bezpečnost práce při změnách povětrnostních nebo provozních podmínek a s přijatými opatřeními seznámit příslušné pracovníky. Zajistit ohrazení a osvětlení staveniště, vstupy, montážní pracoviště a přístupové cesty označit bezpečnostními značkami a tabulkami. Na vnitrostaveništních komunikacích zajistit jejich bezpečné šířky, odchodné výšky a potřebné výstražné značky, přechody, svodidla apod. Jedenkrát ročně zkoušky stability a pevnosti u používaných žebříků. Před zahájením zemních prací ověřit a vyznačit trasy podzemních vedení inženýrských sítí a jiných překážek. Určit způsob zajištění inženýrských sítí a bezpečnosti práce při odstraňování poruch, havárií a při jednoduchých ručních pracích. Při přerušení zemních prací zajistit pravidelnou odbornou kontrolu údržby zábran, přechodů, výstražných těles apod. Nepřipustit práce ve výkopech bez zajištění stability ručních i strojně hloubených stěn výkopu. Ve spolupráci s projektantem upřesnit určený sklon svahu při změně geologických nebo hydrologických podmínek. Při pochybnostech o stabilitě svahu určit a zajistit opatření k zamezení sesutí svahu. Před započetím betonářských prací provést kontrolu a převzetí bednění a zápis do stavebního deníku. Provádět denní prohlídky zařízení posuvného bednění a jejich výsledku vést záznam. Příkaz na odbednění betonových konstrukcí vydat až po jejich prokazatelném ztvrdnutí. Před zahájení betonáže převzít zhotovenou armaturu a učinit zápis do stavebního deníku. Při provádění zdiva pod úrovní terénu zajistit zabezpečení stěn výkopů proti sesutí. Při zdění komínů, pilířů, sloupů apod. zajišťovat podle technologického postupu nosnosti a stabilitu spodní části zdiva. Pro provádění montážních prací zpracovat technologický postup montáže s určením podmínek pro nasazení a pohyb mechanizačních prostředků, zabezpečení dotyčných pracovišť a zajištění pracovníků proti pádu z výšky. Všechny dílce použité pro montáž opticky kontrolovat. Seznamovat pracovníky s návodem na použití prostředků osobního zajištění pro práce ve výškách. Stanovit místa upevnění ( ukotvení) osobního zajištění tak, aby umožňovala bezpečné upevnění po celou dobu činnosti. Stanovit způsob zajištění pracovníka při pracích na střechách proti pádu ze střešních plášťů, proti sklouznutí nebo propadnutí. Provést převzetí konstrukce pro práce ve výškách, zejména lešení až po jejich úplném dokončení a vybavení. Vydat písemní příkaz k zahájení bouracích prací, a to po vybavení pracovišť pomocnými konstrukcemi, materiálem a pomůckami určenými v technologickém postupu. Nepřerušovat bourání, pokud není zajištěna stabilita bourané konstrukce nebo její části. V případě ohrožení pracovníků při bourání vydat pokyn k okamžitému opuštění pracoviště. Vydat pokyny pro obsluhu a údržbu strojů, které obsahují požadavky na zajištění bezpečnosti práce při jejich provozu, pokud nejsou stanoveny v technických normách nebo v návodu k obsluze.
6 Před nasazením stroje seznámit obsluhu s místními provozními a pracovními podmínkami které by mohly ovlivňovat bezpečnost práce. Seznámit pracovníky se všemi zakázanými činnostmi, které mohou nastat při provozu stroje. Písemně převzít nosnou konstrukci kladky, koncového vypínače a ukotvení vrátku před uvedením zařízení do provozu. Určit pracovníka pro provádění odborných 14denních prohlídek vrtáku a zápis o jejich výsledku. Po skončení pracovní činnosti stroje stanovit opatření proti jeho zneužití nepovolenou osobou a proti možnosti ohrožení veřejného zájmu. Stanovit postup při přepravě stroje a jeho pracovních zařízení, pokud není obsažen v návodu výrobce. Řídit manipulaci s četou, která pro tuto práci není trvale určena. Desatero nejčastějších příčin vzniku úrazu ve stavebnictví : 1. Nezajištění výkopů proti sesutí stěn. 2. Nedostatečné vybavení a zajištění konstrukcí pro práci ve výškách. 3. Nezajištění otvorů a volných okrajů pracovišť ve výškách. 4. Nepoužívání osobního zajištění proti pádu pracovníka z výšky. 5. Nebezpečný způsob provádění bouracích prací. 6. Neodborná obsluha nebo manipulace se stroji a mechanismy. 7. Nezakryté pohyblivé nebo rotující časti strojů. 8. Špatný technický stav vázacích prostředků a nosných lan zvedacích zařízení. 9. Používání zařízení svislé dopravy pracovníky, přestože není určeno pro přepravu osob. 10. Nedostatečná ochrana živých částí elektrických zařízení. I) PODMÍNKY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ Investor příp. dodavatel stavby při stavbě, je nositelem závazků ohledně vlivů stavby na životní prostředí, jak v období realizace stavby, tak vlastního provozu. Minimalizace negativních vlivů na životní prostředí je přímou záležitostí dodavatele stavby. Dodavatel stavby je povinen se při realizaci stavby řídit právní úpravou zákona 185/2001 Sb. a vyhláškou MŽP 381/2002 Sb.. Odpadové hospodářství : Původce je zejména povinen : - předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. - Nakládat s odpady pouze způsobem stanoveným zákonem a souvisejícími předpisy - Zařazovat odpady podle druhů a kategorií dle skupin katalogu vyhlášky 381/2002 a 381/2002 Sb. - Odpady, které sám nemůže využít, trvale nabízet k využití - Kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a podle toho s nimi zacházet - Shromažďovat odpady tříděné podle jednotlivých skupin odpadů - Zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, nebo únikem do životního prostředí - Vést evidenci odpadů v rozsahu stanovené zákonem a vyhlášky 185/2001 Sb. Při stavbě vzniklý odpad bude roztříděn a odvezen a ekologicky uložen na skládce. Jedná se o následující kategorie dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. S ohledem na velikost prostoru nutného pro výstavbu ČOV bude nutné kácení stávajících dřevin. Při realizaci stavby je nutné žádat o povolení ke kácení dřevin při hranici
7 ppč. 2108/1 dle 8 zákona č. 114/1992 Sb. konzultovat s Ing. Kratochvílovou na odboru státní správy, oddělení Kašperské Hory. Návrh na nakládání s odpady : Číslo odpadu Název odpadu Kategorie odpadu Likvidace odpadu Zemina, kameny 0 Veřejná skládka Úlomky betonu 0 Veřejná skládka Asfaltové směsi neuvedené pod číslem Recyklace na schválené skládce Dřevo 0 Energetické využití Papír 0 Odvoz do sběrných surovin - reciklace Železo, ocel 0 Odvoz do sběrných surovin - reciklace Směs kovů ( vodiče ) 0 Odvoz do sběrných surovin - reciklace Recyklace a odstranění odpadu při stavbě bude provedeno v souladu s vyhláškou MŽP č. 503/2004 Sb. Vliv hluku stavby na okolní prostředí Po dobu výstavby dojde k omezenému zhoršení životního prostředí hlukem stavebních mechanizmů a staveništní dopravy. Tyto účinky budou omezeny na nejnutnější minimum v rámci technických možností. Stavební práce nekladou zvýšené nároky na zvláštní použití speciálního zařízení pro montáž a dopravu. Při výstavbě budou používány běžné stroje a dopravní prostředky. J) ORIENTAČNÍ LHŮTY VÝSTAVBY A PŘEHLED ROZHODUJÍCÍCH DÍLČÍCH TERMÍNŮ Vlastní doba výstavby se předpokládá cca 2 roky. Rozhodující dílčí termíny : - předání staveniště - vyhloubení stavební jámy - zhotovení podzemní železobetonové konstrukce, zkoušky těsnosti a obsypání nádrží výkopkem - zhotovení nadzemní části ČOV - vystrojení technologií, komplexní zkoušky - provedení propojovacího potrubí kanalizace, přeložky výtlačných řadů - provedení terénních úprav, obslužné komunikace - zahájení zkušebního provozu ČOV
8 PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK V zhledem k tomu, že se jedná o stavbu ČOV je navrhnut plán kontrolních prohlídek stavby takto: Objekt ČOV : Kontrolní prohlídka č 1 - Pří vytýčení stavby objektu ČOV Kontrolní prohlídka č 2- Po provedení betonáží podzemního objektu ČOV a před jejím obsypem zkouška těsnosti nádrží Kontrolní prohlídka č 3- Po provedení nadzemní části ČOV, připojení objektu k vodovodní a el. přípojce, odtoku a obtoku ČOV, revize Kontrolní prohlídka č 4- Předání objektu ČOV k montáži technologie Kontrolní prohlídka č 5- Při provedení komplexní zkoušky technologie ČOV, revize zařízení, zprovoznění ČOV a připojení ke kanalizaci Kontrolní prohlídka č 6- Po dokončení terénních úprav a uvádění dotčených pozemků stavbou do původního stavu po výkopových pracích, předání stavby investorovi stavby Kontrolní prohlídka č 7- Kolaudace stavby, zahájení zkušebního provozu
Evidenční číslo: MGO140081 Číslo stavby: Manifold Group s.r.o. Mikulášské náměstí 17, 326 00 Plzeň PLÁN BOZP Paré číslo: Název stavby: KŘP Lbk - Česká Lípa, Arbesova čp 407 a 408 - rekonstrukce kotlové
01120 ÚROKY Z ÚVĚRŮ NA STAVEBNÍ VYBAVENÍ KČ 0 Kč
01110 ÚROKY Z ÚVĚRŮ NA SLOŽENÍ JISTOTY KČ 0 Kč Technická specifikace: zahrnuje veškeré úroky z úvěrů souvisejících s výstavbou 01120 ÚROKY Z ÚVĚRŮ NA STAVEBNÍ VYBAVENÍ KČ 0 Kč Technická specifikace: zahrnuje
ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA MŽP ČR NOVÁ PODATELNA TECHNICKÁ SPECIFIKACE A TECHNICKÉ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PODLE 45 ZVZ
Ministerstvo životního prostředí Vršovická 1442/65 Praha 10, 100 10 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA MŽP ČR NOVÁ PODATELNA TECHNICKÁ SPECIFIKACE A TECHNICKÉ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PODLE 45 ZVZ Strana - 1 / 7 -