Source: http://docplayer.it/13667973-Deliberazione-della-giunta-comunale-n-068-dd-14-07-2014.html
Timestamp: 2018-01-17 01:39:36+00:00
Document Index: 82389313

Matched Legal Cases: ['art. 81', 'art. 81', 'art. 14', 'art. 79', 'art. 8', 'art. 79']

Deliberazione della Giunta comunale n. 068 dd - PDF
Deliberazione della Giunta comunale n. 068 dd
Download "Deliberazione della Giunta comunale n. 068 dd. 14.07.2014"
1 Deliberazione della Giunta comunale n. 068 dd Oggetto: Lavori di ristrutturazione della p.ed. 95 e riqualificazione dell area identificata con la p.f. 58/1 in C.C. Sanzeno. Approvazione variante per ulteriori interventi di ricerca archeologica ai sensi del D.Lvo 22 gennaio 2004, n. 42. Aggiornamento quadro economico somme a disposizione. Affidamento a trattativa diretta ai sensi dell articolo 51 della L.P. 26/93 alla Cora Ricerche Archeologiche S.r.l. con sede in Trento P.I ulteriori lavori di scavo stratigrafico/verifiche archeologiche - CIG Affidamento a trattativa diretta alla CENTER LIFT con sede in Cles (TN) per fornitura e posa in opera piattaforma elevatrice - CIG Z A1. LA GIUNTA COMUNALE Premesso che con deliberazione della Giunta comunale n. 88 del , successivamente integrata con la deliberazione n. 103 di data 30 dicembre 2013 è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dei Lavori di ristrutturazione della p.ed. 95 e riqualificazione dell area identificata con la p.f. 58/1 in C.C. Sanzeno nonché l atto di indirizzo per l affidamento dei lavori. Vista la determinazione del Segretario comunale n. 62 del con la quale è stato approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo dei Lavori di ristrutturazione della p.ed. 95 e riqualificazione dell area identificata con la p.f. 58/1 in C.C. Sanzeno redatto dall ing. Federico Springhetti di BSV Società di Ingegneria S.r.l. per una spesa complessiva spesa di Euro ,00 di cui Euro ,11 per lavori a base d asta (comprensivi degli oneri della sicurezza di Euro ,56) ed Euro ,89 per somme a disposizione. Con la stessa determinazione si autorizzava l impegno di spesa con imputazione per Euro ,60.= alla gestione residui 2011, intervento cap , per Euro ,30.= alla gestione competenza 2013, impegno n. 815/2013 assunto con determinazione del Segretario comunale n. 43 dd e per Euro ,10.= alla gestione competenza 2013 al capitolo intervento Richiamata la successiva deliberazione n. 5 di data 20 gennaio 2014 con la quale sono stati approvati i criteri specifici per la selezione delle imprese da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara dei Lavori di ristrutturazione della p.ed. 95 e riqualificazione dell area identificata con la p.f. 58/1 in C.C. Sanzeno. Preso atto con determinazione del Segretario comunale n. 10 di data 11 febbraio 2014 si prendeva atto del verbale di gara di data 11 febbraio 2014 con il quale risultava aggiudicataria l impresa Setem Costruzioni Cles S.r.l. con sede a Cles (Tn) per un ribasso convenzionale del 15,835 % e dunque per l importo contrattuale di Euro ,49.=. Con contratto Repertorio del Segretario comunale di Sanzeno n. 231 di data 11 marzo 2014 registrato telematicamente in Cles in data 14 marzo 2014 i lavori sono stati affidati alla Setem Costruzioni Cles S.r.l. con sede legale a Cles (TN) partita IVA per un importo di Euro ,93.= così determinato sulla base del ribasso del 15,835% oltre gli oneri della sicurezza di Euro ,56.= e quindi per un importo complessivo di Euro ,49.= oltre gli oneri I.V.A. nella misura di legge 10%. Richiamata infine la determinazione del Segretario comunale n. 13 di data 24 febbraio 2014 con la quale si prendeva atto del verbale di gara relativo al confronto concorrenziale dell incarico dei servizi di direzione dei lavori, tenuta della misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e si affidava l incarico all ing. Federico Springhetti dello studio tecnico BSV Società di Ingegneria con sede a Taio (Tn) per un importo di Euro ,29.= oltre gli oneri di legge.
2 Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 36 di data 28 aprile 2014 con la quale è stata approvata la variante dei Lavori di ristrutturazione della p.ed. 95 e riqualificazione dell area identificata con la p.f. 58/1 in C.C. Sanzeno come redatta dal Direttore dei lavori l ing. Federico Springhetti dello studio tecnico BSV Società di Ingegneria con sede a Taio (Tn), per importo di complessivo dell investimento di Euro ,00.= di cui Euro ,49.= per lavori come determinati dal ribasso d asta ed Euro ,51.= per somme a disposizione comprensive anche degli accantonamenti per il ribasso d asta di Euro ,93.=. Con la stessa deliberazione si autorizzava altresì l affidamento ai sensi dell articolo 52 della L.P. 26/93, all impresa Cora Ricerche Archeologiche S.r.l. con sede in Trento P.I , dei lavori di pulitura, scavo manuale, recupero sistematico dei reperti, raccolta di campionature, rilievi georeferenziati e documentazione fotografica, come meglio indicato nel preventivo di data 31 marzo 2014 acquisito al prot. al n. 1921, per importo orario di Euro 38,00.= per circa 1280 ore e quindi per un corrispettivo di Euro ,00.= oltre gli oneri di legge I.V.A. calcolata nell aliquota ordinaria del 22% e quindi per un importo di Euro ,80.=. Preso atto che sulla base dell atto di cottimo raccolta atti privati n. 362 di data 5 maggio 2014 con il quale sono stati definitivamente affidati i lavori di pulitura, scavo manuale, recupero sistematico dei reperti, raccolta di campionature, rilievi georeferenziati e documentazione fotografica alla Cora Ricerche Archeologiche S.r.l. con sede in Trento via Romano Guardini, 24, - Codice Fiscale e P. IVA che oltre a prevedere che i lavori avrebbero dovuto essere realizzati sotto la direzione scientifica della Sopraintendenza per i beni architettonici e archeologici della Provincia Autonoma di Trento e precisamente la dott.ssa Lorenza Endrizzi ed il Dirigente della Sopraintendenza arch. Sandro Flaim è stato previsto all articolo 2 che le lavorazioni per una spesa superiore rispetto a quella prevista di Euro ,00.= avrebbero dovuto essere preventivamente autorizzata dal Comune di Sanzeno. Vista ora la nota del direttore dei lavori, ing. Filippo Springhetti di data 4 luglio 2014 pervenuta in data 7 luglio 2014 n. 2942, che sulla base della relazione della dott.ssa Lorenza Endrizzi della Sopraintendenza per i Beni Architettonici e Archeologici della Provincia Autonoma di Trento è emersa la necessità di proseguire le operazioni di scavo in vista sia dell indagine dell area nella zona ingresso cantiere sia in vista anche dell eventuale conservazione ai fini museali dell edificio ad ovest del cantiere. Visto ora il preventivo della Cora Società Archeologica Srl pervenuto in data 9 luglio 2014, prot. n. 3007, che evidenzia per le attività sopra richiamate, come concordato anche dalla Sopraintendenza per i Beni Architettonici e Archeologici della Provincia Autonoma di Trento, un impegno di circa 392 ore di cui 320 per le ulteriori indagini nella zona ingresso cantiere e ore 72 per conservazione ai fini museali dell edificio ad ovest del cantiere e quindi per un importo complessivo di Euro ,00.= oltre gli oneri I.V.A. rideterminando quindi il compenso spettante alla CORA in ,00.= oltre gli oneri I.V.A.. Richiamata a tal proposito la disposizione dell articolo 51 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 che detta le disposizioni in materia di variante ai lavori pubblici che al comma uno, lettera e) autorizza le modifiche apportate ai progetti approvati nel caso di lavori su beni culturali, rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale e adeguamenti dell'impostazione progettuale necessari per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento. Preso atto, inoltre, che ai sensi dell articolo 52 della L.P. 26/93, che ammette la deroga alla procedura concorsuale, tra l altro per i casi in cui sussistano comprovate ragioni tecniche, (..), come già indicato nella deliberazione n. 36 di data 28 aprile 2014 e trattandosi di lavori di completamento dei opere specialistiche già iniziati sussistono i presupposti per l affidamento a trattativa diretta richiamando anche le disposizioni dell articolo 51 della L.P. 26/93 in materia di affidamento di ulteriori lavori rispetto a quelli affidati ai sensi del comma 6, dando atto che trattandosi di interventi in economia non si rendono necessari ulteriori atti istruttori per autorizzare l affidamento dei lavori.
3 Preso atto, pertanto, che per autorizzare l affidamento degli ulteriori lavori alla Cora Società Archeologica Srl dell importo di Euro ,00.= oltre gli oneri I.V.A. 22% per un importo complessivo di Euro ,12.= si rende necessario, anche sulla base della relazione del Direttore dei lavori di data sopra richiamata, modificare il quadro economico dell investimento limitatamente alle somme a disposizione che rimangono autorizzato con la deliberazione della Giunta comunale n. 36/2014 e precisamente Euro ,00.= di cui Euro ,49.= per lavori come determinati dal ribasso d asta ed Euro ,51.= per somme a disposizione, precisando che la maggiore spesa per gli ulteriori lavori da affidare alla Cora Società Archeologica S.r.l. trovano finanziamento con l utilizzo del ribasso d asta e che la stessa è ripartita come meglio indicato nel dispositivo della presente deliberazione. Verificato, infine, che con la deliberazione n. 36/2014 si indicava che con specifico provvedimento si sarebbe provveduto all utilizzo delle somme a disposizione tra cui l acquisto e messa in opera di piattaforma elevatrice. Preso atto che sulla base anche delle indicazioni del Direttore dei lavori è opportuno già in questa sede provvedere ad autorizzare la fornitura e la posa in opera della piattaforma elevatrice e che a tal proposito è stata contattata direttamente la CENTER LIFT con sede in Cles (TN) che in data 27 maggio 2014, prot. n è stato acquisito al protocollo il preventivo/offerta n. 133 di data che per la fornitura di una piattaforma elevatrice per disabili realizzata nel rispetto dell abbattimento barrire architettoniche di cui al D.P.R n. 459 ed ai provvedimenti attuativi presenta un importo di Euro ,00.= oltre gli oneri I.V.A. (aliquota agevolata del 4%) e quindi per un importo complessivo di Euro ,00.=. Richiamate ora le disposizioni dell articolo 21 della L.P. 23/90 che ammetto qualora l'importo contrattuale non ecceda Euro ,00.=, il contratto di concludere il contratto mediante trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei, dando atto che per l affidabilità i tempi e soprattutto per la soluzione proposta CENTER LIFT con sede in Cles (TN) è quella che è in grado di soddisfare le esigenze tecniche per ottenere il miglior risultato. Preso atto infine che i maggiori lavori dell importo di Euro ,00.= sono affidati alla Cora Società Archeologica Srl secondo quanto indicato nel preventivo pervenuto in data 9 luglio 2014 prot. n con il presente atto, precisando che trovano applicazione tutte le stesse condizioni fissate nell atto di cottimo raccolta atti privati n. 362 di data 5 maggio 2014 e che ai fini della tracciabilità dei pagamenti di cui alla L. 136/2010 e s.m. e che i lavori sono già stati identificati con il codice: CIG Preso atto infine che il contratto di fornitura e posa in opera della piattaforma elevatrice modello 1/C/21 si intende affidata mediante semplice scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali in segno accettazione del preventivo/offerta n. 133 di data acquisito in data 27 maggio 2014, prot. n e che trovano applicazione le disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti di cui alla L. 136/2010 e s.m. e che la presente procedura è identificata con il seguente codice: CIG Z A1. Visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa sulla proposta della presente deliberazione - ai sensi dell art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e s.m., - reso in forma scritta dal Segretario comunale. Acquisito altresì ai sensi dell art. 81 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg n. 3/L e s.m., il parere favorevole ed in ordine alla regolarità contabile comprensivo di copertura della spesa, espressi dal Segretario comunale in relazione alle proprie competenze ed in sostituzione del Responsabile del Servizio finanziario. Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m. ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9/84Leg. es.m.. Visto, il D. Lgs. 12 aprile 2006, n Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 5 settembre 2010, n. 207
4 per quanto applicabile in Provincia di Trento. Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 di data , esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione del comune per l esercizio finanziario 2014, il Bilancio Pluriennale per il triennio e la Relazione Previsionale e Programmatica con i relativi allegati. Attesa la propria competenza ai sensi dell art. 14 della L.R n. 1 e s.m. e della deliberazione giuntale n. 45 di data 26 maggio 2014 di approvazione dell atto programmatico di indirizzo per la gestione del bilancio Visto, lo Statuto del Comune di Sanzeno. Vista, la legge L.R n. 1, così come modificata dalla L.R n. 10 e successivamente modificata con la L.R. 22 dicembre 2004, n. 7. Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, DELIBERA 1. di approvare, per i motivi in premessa espressi, la variante per ulteriori interventi di ricerca archeologica, ai sensi del D.Lvo 22 gennaio 2004, n. 42, dei Lavori di ristrutturazione della p.ed. 95 e riqualificazione dell area identificata con la p.f. 58/1 in C.C. Sanzeno per un importo complessivo dell investimento di Euro ,00.= di cui Euro ,49.= per lavori come determinati dal ribasso d asta ed Euro ,51.= per somme a disposizione rideterminando gli accantonamenti per il ribasso d asta di Euro ,01.= e così ripartita: IMPORTO PROGETTO IMPORTI PERIZIA IMPORTI PERIZIA n. 2 DIFFERENZE A LAVORI A BASE D'ASTA , , , ,62 oneri sicurezza non soggetti a ribasso ,56 Lavori in economia gestiti dalla stazione A2 appaltante IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA ,49 B) SOMME A DISPOSIZIONE , , ,51 1 Imprevisti 3% , , ,16 2 Acquisto e messa in opera di arredi urbani e giochi per bambini oneri IVA compresi , , , ,00 Acquisto e messa in opera di piattaforma 3 elevatrice 145x170 2 fermate , , ,00-300,00 4 Acquisto e messa in opera impianto illuminazione per area p.f. 58/ , , ,00 Spese tecniche generali - importi arrotondati - comprensive dell'incarico pe 5 collaudo statico , , ,13-6 contributo previdenziale spese tecniche 4% 3.670, , ,81-7 IVA su spese tecniche , , ,31-8 IVA su spese tecniche direzione lavori 22% 9.784, ,01 - IVA 10% su lavori, imprevisti impianto 9 illuminazione (B4) , , ,17-830,00 IVA 4% su acquisto e messa in opera piattaforma (B3) 468,00 468,00 10 Affidamento incarichi in diretta amministrazione per rilievo archeologico , , ,00 11 IVA su rilievo archeologico 22% , , ,92
5 12 13 Acquisti in diretta amministrazione oneri IVA compresi , ,00 - Contributo autorità di vigilanza e altri pareri e autorizzazioni 1.000, ,00-14 Accantonamento del ribasso d'asta , , ,92 TOTALE INVESTIMENTO , , ,00-2. di precisare che la presente variante rimane nell importo complessivo delle somme autorizzate con gli atti sopra indicati e quindi non comporta una nuova spesa a carico del Comune di Sanzeno e che alla stessa si provvede con i fondi già impegnati con la determinazione del Segretario comunale n. 62 del intervento cap , gestione residui passivi 2011 ed alla gestione residui passivi 2013 del bilancio 2014; 3. di affidare, ai sensi dell articolo 51 della L.P. 26/93, all impresa Cora Ricerche Archeologiche S.r.l. con sede in Trento P.I gli ulteriori lavori, indagini nella zona ingresso cantiere e per la conservazione ai fini museali dell edificio ad ovest del cantiere e quindi per un importo complessivo di Euro ,00.= oltre gli oneri I.V.A. secondo quanto indicato nel preventivo pervenuto in data 9 luglio 2014, prot. n. 3007, rideterminando quindi il compenso complessivo spettante alla Cora Ricerche Archeologiche S.r.l. in Euro ,00.= oltre gli oneri I.V.A e quindi per un importo complessivo di Euro ,92.=; 4. di precisare che gli ulteriori lavori di cui al precedente punto n. 2 si intendono affidata alla Cora Ricerche Archeologiche S.r.l. con sede in Trento P.I con il presente atto in precisando che trovano applicazione tutte le stesse condizioni fissate nell atto di cottimo raccolta atti privati n. 362 di data 5 maggio 2014 e che ai fini della tracciabilità dei pagamenti di cui alla L. 136/2010 e s.m. e che i lavori sono già stati identificati con il codice: CIG ; 5. di affidare, inoltre, a trattativa diretta ed ai sensi dell articolo 21 della L.P. 23/90 alla CENTER LIFT con sede in Cles (TN), P.I l incarico per la fornitura e la posa in opera della piattaforma elevatrice modello 1/C/21 per un importo di Euro ,00.= oltre gli oneri I.V.A. (aliquota agevolata del 4%) e quindi per un importo complessivo di Euro ,00.= ed alle altre condizioni tecniche indicate nel preventivo/offerta n. 133 di data acquisito in data 27 maggio 2014, prot. n. 2324; 6. di precisare che il contratto di fornitura e posa in opera della piattaforma elevatrice succitata si intende affidato mediante semplice scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali in segno accettazione del preventivo preventivo/offerta n. 133 di data acquisito in data 27 maggio 2014, prot. n. 2324; 7. di dare atto che alla fornitura di cui al presente atto trovano applicazione le disposizioni dell articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 recante Piano straordinario contro le mafie in materia di tracciabilità dei flussi finanziari: la ditta incaricata è obbligata a comunicare entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della conferma di affidamento dell incarico gli estremi del conto dedicato sul quale sarà effettuato il saldo dell importo dovuto e che dovrà indicare il seguente codice: CIG Z A1; 8. di dare atto che con separata ed autonoma votazione il presente provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile, al fine di autorizzare gli interventi per le verifiche archeologiche, ai sensi dell articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg n. 3/L e s.m.; 9. di inviare, contestualmente alla pubblicazione sull Albo Pretorio Elettronico comunale, copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, comma 2, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L e s.m.; 10. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
6 a) opposizione alla Giunta Municipale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell articolo 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e s.m.; b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R , n oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 79 del D.Lgs , n. 104.
Azienda pubblica di servizi alla persona Città di Riva Riva del Garda VERBALE DI DETERMINAZIONE NR. 113 DEL DIRETTORE
Copia Prot.001843 Azienda pubblica di servizi alla persona Città di Riva Riva del Garda VERBALE DI DETERMINAZIONE NR. 113 DEL DIRETTORE Oggetto: Lavori manutenzione straordinaria p.ed. 1398 - Forntura
Verbale di deliberazione N. 139
( 1 ) COPIA COMUNITA DELLA VALLE DEI LAGHI PROVINCIA DI TRENTO Verbale di deliberazione N. 139 della Giunta della Comunità OGGETTO: Intervento di natura straordinaria (videoispezione tubazione scarico)