Source: http://slideplayer.es/slide/315622/
Timestamp: 2017-07-25 21:18:59
Document Index: 408205761

Matched Legal Cases: ['Artículo 13', 'Artículo 27', 'Artículo 14', 'Artículo 16', 'Artículo 10', 'Artículo 40', 'Artículo 40', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 141', 'Artículo 156', 'Artículo 158', 'Artículo 159', 'Artículo 160', 'Artículo 162', 'Artículo 164']

Liquidación de Obras Públicas - ppt descargar
Publicada porJulián De la Pena
Presentación del tema: "Liquidación de Obras Públicas"— Transcripción de la presentación:
Liquidación de Obras Públicas27 de Noviembre de 2012 Ing. Jenny Guerrero Aquino Consultora en Obras Públicas 2
Aplicación DS EF y sus modificatorias DS EF PRIMERA SESION Valor Referencial Expediente técnico Sistema de contratación Modalidades de ejecución contractual Particularidades del proceso de selección de obras Documentos a la firma del contrato Garantías.
Entidad – Contratado - BeneficiarioNormas Claras y Bien Aplicadas Obra o Bien Problemas o Soluciones Criterio, Experiencia decisiones
Artículo 13º.- Valor referencialEl valor referencial es el monto determinado por el órgano encargado de las contrataciones, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 27º de la Ley, como resultado del estudio a que se refiere el artículo anterior. El valor referencial se calculará incluyendo todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor de los bienes y servicios a contratar. Las cotizaciones de los proveedores deberán incluir los mencionados componentes. (..) En el caso de los procesos de selección convocados según relación de ítems, el valor referencial del conjunto se determinará en función a la sumatoria de los valores referenciales de cada uno de los ítems considerados. En las Bases deberá especificarse tanto el valor referencial de los ítems cuanto el valor referencial del proceso de selección. (…) Cuando el valor referencial es observado por los participantes, el Comité Especial deberá poner en conocimiento del órgano encargado de las contrataciones para su opinión y, si fuera el caso, para que apruebe un nuevo valor referencial, verificando que se cuente con la disponibilidad presupuestal y poniendo en conocimiento de tal hecho al funcionario que aprobó el Expediente de Contratación. En caso el nuevo valor referencial implique la modificación del tipo de proceso de selección convocado éste será declarado nulo.
Artículo 14º.- Valor referencial para ejecución y consultoría de obrasEn el caso de ejecución y consultoría de obras la determinación del valor referencial se sujetará a lo siguiente: En la contratación para la ejecución de obras, corresponderá al monto del presupuesto de obra establecido en el Expediente Técnico. Este presupuesto deberá detallarse considerando la identificación de las partidas y subpartidas necesarias de acuerdo a las características de la obra, sustentándose en análisis de precios unitarios por cada partida y subpartida elaborados teniendo en cuenta los insumos requeridos en las cantidades y precios o tarifas que se ofrezcan en las condiciones más competitivas en el mercado. Además, debe incluirse los gastos generales variables y fijos, así como la utilidad. El presupuesto de obra deberá estar suscrito por los consultores y/o servidores públicos que participaron en su elaboración y/o aprobación, según corresponda. En la ejecución de obras bajo la modalidad de concurso oferta, el valor referencial deberá determinarse teniendo en cuenta el objeto de la obra y su alcance previsto en los estudios de pre-inversión que dieron lugar a la viabilidad del correspondiente proyecto, así como el resultado del estudio de las posibilidades de precios de mercado.
¿Qué debe incluir el Presupuesto?El presupuesto de obra o de la consultoría de obra deberá incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, seguridad en el trabajo y los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el presupuesto.
Que Incluye un Presupuesto ReferencialCosto Directo Estudios no realizados Gastos Generales Utilidades Transportes Seguros Tributos Inspecciones Pruebas Seguridad del Trabajo Gastos para obtención de Licencias Costos de Adquisición de Terrenos Costos de Servidumbres Otros Costos Laborales
Antigüedad del valor referencialArtículo 16º.- Antigüedad del valor referencial Para convocar a un proceso de selección, el valor referencial no podrá tener una antigüedad mayor a los seis (6) meses, tratándose de ejecución y consultoría de obras, ni mayor a tres (3) meses en el caso de bienes y servicios. Para el caso de ejecución de obras que cuenten con Expediente Técnico, la antigüedad del valor referencial se computará desde la fecha de determinación del presupuesto de obra que forma parte del expediente técnico. Asimismo, en el caso de consultoría de obras, la antigüedad del valor referencial se computará desde la fecha de determinación del presupuesto de consultoría de obra obtenido por la Entidad producto del estudio de las posibilidades que ofrece el mercado consignado en el expediente de contratación. En el caso de bienes, servicios y consultoría de obras, la antigüedad del valor referencial se computará desde la aprobación del expediente de contratación. La fecha de aprobación del Expediente de Contratación deberá ser consignada en las Bases.
1.2 Expediente Técnico Definición: 24. Expediente Técnico de Obra:El conjunto de documentos que comprende: Memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, Valor Referencial, análisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros complementarios.
1.2 Expediente Técnico Artículo 10º.- Expediente de ContrataciónEl Expediente de Contratación se inicia con el requerimiento del área usuaria. Dicho Expediente debe contener la información referida a las características técnicas de lo que se va a contratar, el estudio de las posibilidades que ofrece el mercado, el valor referencial, la disponibilidad presupuestal, el tipo de proceso de selección, la modalidad de selección, el sistema de contratación, la modalidad de contratación a utilizarse y la fórmula de reajuste de ser el caso. Es responsabilidad de la Entidad: 1. Que los proyectos hayan sido declarados viables, en el marco del SNIP. 2. Que se tomen las previsiones necesarias para que se respeten los parámetros bajo los cuales fue declarado viable el proyecto, incluyendo costos, cronograma, diseño u otros Tratándose de obras, se adjuntará el Expediente Técnico respectivo y, cuando corresponda, la declaratoria de viabilidad conforme al SNIP.
1.2 Expediente Técnico En Concursos Oferta no se requerirá el Expediente Técnico, debiéndose anexar el estudio de preinversión y el informe técnico que sustentó la declaratoria de viabilidad, conforme al SNIP En el caso de obras bajo la modalidad de llave en mano, si éstas incluyen la elaboración del Expediente Técnico, se deberá anexar el estudio de preinversión y el informe técnico que sustentó la declaratoria de viabilidad. El órgano encargado de las contrataciones tiene a su cargo la custodia y responsabilidad del Expediente de Contratación, salvo en el período en el que dicha custodia esté a cargo del Comité Especial. También es responsable de remitir el Expediente de Contratación al funcionario competente para su aprobación, de acuerdo a sus normas de organización interna. En el caso que un proceso de selección sea declarado desierto, la nueva convocatoria deberá contar con una nueva aprobación del Expediente de Contratación sólo en caso que haya sido modificado en algún extremo.
1.3 SISTEMA DE CONTRATACIONArtículo 40º.- Sistemas de Contratación 1. Sistema a suma alzada, Cantidades, magnitudes y calidades de la prestación estén totalmente definidas en las especificaciones técnicas, en los términos de referencia o, en el caso de obras, en los planos y especificaciones técnicas respectivas. Tratándose de obras, el postor formulará dicha propuesta considerando los trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento de la prestación requerida según los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obra que forman parte del Expediente Técnico, en ese orden de prelación; considerándose que el desagregado por partidas que da origen a su propuesta y que debe presentar para la suscripción del contrato, es referencial. El mismo orden de prelación se aplicará durante la ejecución de la obra.
1.3 SISTEMA DE CONTRATACIONArtículo 40º.- Sistemas de Contratación Sistema de precios unitarios, Tarifas o porcentajes: Cuando la naturaleza de la prestación no permita conocer con exactitud o precisión las cantidades o magnitudes requeridas. El Postor formulará propuesta ofertando precios unitarios, tarifas o porcentajes en función de las partidas o cantidades referenciales contenidas en las Bases y que se valorizan en relación a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución. En el caso de obras, el postor formulará su propuesta ofertando precios unitarios considerando las partidas contenidas en las Bases, las condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas, y las cantidades referenciales, y que se valorizan en relación a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución.
1.3 SISTEMA DE CONTRATACIONArtículo 40º.- Sistemas de Contratación 3. Esquema mixto de Suma Alzada y Precios Unitarios, Al que podrán optar las Entidades si en el Expediente Técnico uno o varios componentes técnicos corresponden a magnitudes y cantidades no definidas con precisión, los que podrán ser contratados bajo el sistema de precios unitarios, en tanto, los componentes cuyas cantidades y magnitudes estén totalmente definidas en el Expediente Técnico, serán contratados bajo el sistema de suma alzada.
1.4 MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUALArtículo 41º.- Modalidades de Ejecución Contractual 1. Llave en mano: Si el postor debe ofertar en conjunto la construcción, equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio de determinada obra, y de ser el caso la elaboración del Expediente Técnico. En el caso de contratación de bienes el postor oferta, además de éstos, su instalación y puesta en funcionamiento. 2. Concurso oferta: Si el postor debe ofertar la elaboración del Expediente Técnico, ejecución de la obra y, de ser el caso el terreno. Esta modalidad sólo podrá aplicarse en la ejecución de obras que se convoquen bajo el sistema a suma alzada y siempre que el valor referencial corresponda a una Licitación Pública. Para la ejecución de la obra es requisito previo la presentación y aprobación del Expediente Técnico por el íntegro de la obra. En el caso de obras convocadas bajo las modalidades anteriores, en que deba elaborarse el Expediente Técnico y efectuarse la ejecución de la obra, el postor deberá acreditar su inscripción en el RNP como ejecutor de obras y consultor de obras. En caso que el postor sea un consorcio, la acreditación de la inscripción en el RNP se efectuará de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva que el OSCE apruebe para tal efecto.
1.5 PARTICULARIDADES DEL PROCESO DE SELECCIÓNSE DEBE TENER EN CUENTA: Diferentes Tipos de selección sujeto al tipo de bien, obra o servicio, otros. Experiencia económica Experiencia técnica Las bases deben contener los requisitos necesarios para que luego de contratado el proyecto pueda sujetarse a criterios pertinentes congruentes con el objeto de la convocatoria, Debe tenerse en cuenta los plazos necesarios para la ejecución de la obra en condiciones normales. Debe promoverse la participación de un mayor numero de empresas competentes. Las fórmulas de reajuste deben ser el reflejo de los insumos que se empleará en l a obra.
1.6 Documentos para la Firma de ContratoArtículo 141º.- Requisitos para suscribir el Contrato Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes: Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado, salvo en los contratos derivados de procesos de Adjudicación de Menor Cuantía y de procesos de selección según relación de ítems, en los que el monto del valor referencial del ítem o sumatoria de los valores referenciales de los ítems adjudicados a un mismo postor no superen lo establecido en la normativa vigente para convocar a una Adjudicación de Menor Cuantía, en los que la Entidad deberá efectuar la verificación correspondiente en el portal del RNP. Garantías, salvo casos de excepción. Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los consorciados, de ser el caso. Código de cuenta interbancaria (CCI) Traducción Oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los documentos de la propuesta presentada en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada. Estos requisitos no serán exigibles cuando el contratista sea otra Entidad, cualquiera sea el proceso de selección, con excepción de las Empresas del Estado que deberán cumplirlos. Luego de la suscripción del contrato y, en el mismo acto, la Entidad entregara un ejemplar al mismo contratista.
1.7 GARANTIAS Artículo 156º.- Clases de garantíasEn aquellos casos y en las oportunidades previstas en el Reglamento, el postor o el contratista, según corresponda, está obligado a presentar las siguientes garantías: 1. Garantía de fiel cumplimiento. 2. Garantía por el monto diferencial de la propuesta. 3. Garantía por adelantos.
GARANTIAS de FIEL CUMPLIMIENTOArtículo 158º.- Garantía de fiel cumplimiento Como requisito indispensable para suscribir el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fi el cumplimiento del mismo. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista, en el caso de bienes y servicios, o hasta el consentimiento de la liquidación final, en el caso de ejecución y consultoría de obras. (…) Artículo 159º.- Garantías de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias En las contrataciones de bienes, servicios o de obras que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorgará una garantía adicional por este concepto, la misma que se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.
Garantía por Monto DiferencialArtículo 160º.- Garantía por el monto diferencial de propuesta Cuando la propuesta económica fuese inferior al valor referencial en más del diez por ciento (10%) de éste en el proceso de selección para la contratación de servicios, o en más del veinte por ciento (20%) de aquél en el proceso de selección para la adquisición o suministro de bienes, para la suscripción del contrato el postor ganador deberá presentar una garantía adicional por un monto equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la diferencia entre el valor referencial y la propuesta económica. Dicha garantía deberá tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista, en el caso de bienes y servicios
Garantía por AdelantosArtículo 162º.- Garantía por adelantos La Entidad sólo puede entregar los adelantos previstos en las Bases y solicitados por el contratista, contra la presentación de una garantía emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado. La presentación de esta garantía no puede ser exceptuada en ningún caso. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías podrán ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. Tratándose de los adelantos de materiales, la garantía se mantendrá vigente hasta la utilización de los materiales o insumos a satisfacción de la Entidad, pudiendo reducirse de manera proporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo.
Ejecución de GarantíasArtículo 164º.- Ejecución de garantías Las garantías se ejecutarán a simple requerimiento de la Entidad en los siguientes supuestos: 1. Cuando el contratista no la hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento. Contra esta ejecución, el contratista no tiene derecho a interponer reclamo alguno. Una vez culminado el contrato, y siempre que no existan deudas a cargo del contratista, el monto ejecutado le será devuelto a éste sin dar lugar al pago de intereses. Tratándose de las garantías por adelantos, no corresponde devolución alguna por entenderse amortizado el adelanto otorgado. 2. La garantía de fiel cumplimiento y la garantía adicional por el monto diferencial de propuesta se ejecutarán, en su totalidad, sólo cuando la resolución por la cual la Entidad resuelve el contrato por causa imputable al contratista, haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral consentido y ejecutoriado se declare procedente la decisión de resolver el contrato. El monto de las garantías corresponderá íntegramente a la Entidad, independientemente de la cuantificación del daño efectivamente irrogado. 3. Igualmente, la garantía de fiel cumplimiento y, de ser necesario, la garantía por el monto diferencial de propuesta, se ejecutarán cuando transcurridos tres (3) días de haber sido requerido por la Entidad, el contratista no hubiera cumplido con pagar el saldo a su cargo establecido en el acta de conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista, en el caso de bienes y servicios, o en la liquidación final del contrato debidamente consentida o ejecutoriada, en el caso de ejecución de obras. Esta ejecución será solicitada por un monto equivalente al citado saldo a cargo del contratista.
EJECUCION DE LA CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (Ejemplo)09 Setiembre 2011 Carta Notarial N° C.M.-J&M/OBRAS (M.P. N° 9) Contratista solicita a la Entidad, proceda con la devolución de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento, ya que la Liquidación formulada por el Contratista ha quedado consentida, al no haberse observado ni propuesto nuevo monto 16 Setiembre 2011 Carta N° EMAPE-GT-GG (M.P. N° 10) La Entidad señala que no procede el consentimiento de la Liquidación de la Contratista, puesto que si se ha observado dentro de los plazos de ley. 19 Setiembre 2011 Carta N° C.M-J&M/OBRAS (M.P. N° 14) Contratista presenta Renovación de Carta Fianza de Fiel Cumplimiento N° , por 60 días, con vencimiento el 18 Noviembre 2011 Carta Notarial s/n (M.P. N° 15) Contratista presenta Renovación de Carta Fianza N! , con vigencia hasta el 25 Noviembre 2011 Carta Notarial N° EMAPE/GAF-Tes (M.P. N°16) Entidad comunica que ya ha ejecutado la Carta Fianza N° el y devuelve la renovación cursada el Contrato de Obra.- De la Garantía de Fiel Cumplimiento
Perjuicios por Intereses al Monto Efectivizado (CF F.Cumplimiento)Monto de la efectivización : S/. 245,133.61 Fecha que quedó efectivizada la CF FC Días de desfase en el reconocimiento de pago : 284 días Tasa Comercial (Factor diario) Monto de Intereses S/.40,959.37 IGV 7,372.69 INTERESES ACTUALIZADOS S/.48,332.06
Descargar ppt "Liquidación de Obras Públicas"
Presentaciones similares SEMINARIO TALLER EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
La Contratación de Garantías
-Garantías -Ampliaciónes de plazo. Concepto y finalidad Las garantías son los mecanismos de respaldo previstos por la normativa de contrataciones del.
PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERÚ. Sistema de Contratación Pública ENTIDADES OSCE POSTORES. Sobre el proyecto