Source: http://docplayer.cz/17589951-Kontrolni-zaver-z-kontrolni-akce-15-21-penezni-prostredky-urcene-na-rekultivace-v-lokalitach-jezer-most-a-chabarovice.html
Timestamp: 2018-06-21 05:39:06+00:00
Document Index: 49739375

Matched Legal Cases: ['zákona č. 199', 'zákona č. 171', 'zákona č. 171', 'zákona č. 178', 'zákona č. 77', 'zákona č. 111', 'zákona č. 44', 'zákona č. 137', 'zákona č. 44']

Kontrolní závěr z kontrolní akce 15/21. Peněžní prostředky určené na rekultivace v lokalitách jezer Most a Chabařovice - PDF
Download "Kontrolní závěr z kontrolní akce 15/21. Peněžní prostředky určené na rekultivace v lokalitách jezer Most a Chabařovice"
1 Kontrolní závěr z kontrolní akce 15/21 Peněžní prostředky určené na rekultivace v lokalitách jezer Most a Chabařovice Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ ) na rok 2015 pod číslem 15/21. Kontrolní akci řídila a kontrolní závěr vypracovala členka NKÚ Ing. Hana Hykšová. Cílem kontroly bylo prověřit, zda peněžní prostředky určené na odstranění ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém kraji se zaměřením na hydrické rekultivace v lokalitách jezer Most a Chabařovice byly poskytovány, čerpány a použity v souladu se stanovenými podmínkami, účelně a hospodárně. Kontrola byla prováděna u kontrolovaných osob od května 2015 do prosince Kontrolovaným obdobím byly roky 2002 až 2015, v případě věcných souvislostí i období předcházející a následující. Kontrolované osoby: Ministerstvo financí; Ministerstvo průmyslu a obchodu; Palivový kombinát Ústí, státní podnik. Námitky proti kontrolnímu protokolu, které podalo Ministerstvo financí, vypořádala vedoucí skupiny kontrolujících rozhodnutím o námitkách. K o l e g i u m N K Ú na svém III. jednání, které se konalo dne 7. března 2016, s c h v á l i l o usnesením č. 11/III/2016 k o n t r o l n í z á v ě r v tomto znění:
2 Kontrolovaná problematika I. INFORMACE K PŘEDMĚTU KONTROLY Zákonem č. 168/1993 Sb. novelizujícím zákon č. 44/1988 Sb. 1 byla organizacím oprávněným dobývat výhradní ložiska uložena od roku 1994 povinnost zajistit sanaci všech pozemků dotčených těžbou a monitorovat úložné místo po dokončení provozu a dále na zajištění těchto činností vytvářet na vrub nákladů rezervu finančních prostředků, která bude odpovídat potřebám sanace pozemků dotčených dobýváním. Vláda České republiky (dále také vláda ČR ) svými usneseními ze dne 16. ledna 2002 č a ze dne 20. února 2002 č uznala potřebu řešení ekologických škod, které vznikly před privatizací hnědouhelných těžebních společností a před účinností novely horního zákona, a tudíž na ně nemohla být vytvořena potřebná finanční rezerva. Vláda ČR souhlasila s tím, že bude postupně vyčleněna částka 15 miliard Kč z privatizačních výnosů na účast státu na nákladech revitalizace krajiny narušené těžební činností státních hnědouhelných podniků na území Ústeckého a Karlovarského kraje. Vláda ČR svým usnesením ze dne 18. března 2002 č schválila způsob čerpání finančních prostředků určených k řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji, a to prostřednictvím Fondu národního majetku České republiky (dále také FNM ČR ) při použití zákona č. 199/1994 Sb. 5 a ustanovení 18 odst. 2 písm. b) bod 4 zákona č. 171/1991 Sb. 6 Po zrušení FNM ČR zákonem č. 178/2005 Sb. 7 s účinností od přešla působnost FNM ČR na Ministerstvo financí (dále také MF ), což znamená, že MF přísluší hospodaření s majetkem, který přešel z FNM ČR na stát, a v právních vztazích, do nichž vstoupil místo FNM ČR stát, jedná jménem státu MF 8. Odstraňování ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji (dále také odstraňování ekologických škod v ÚK a KK ) bylo v letech 2002 až 2005 financováno z výnosů privatizace majetku FNM ČR a od roku 2006 Ministerstvem financí z dosažených výnosů prodeje privatizovaného majetku a ze zisku z účasti státu v obchodních společnostech, tyto finanční prostředky nejsou součástí státního rozpočtu 9. Finanční prostředky na odstraňování ekologických škod v ÚK a KK byly čerpány od roku 2003, ke dni byla vyčerpána částka 11,824 mld. Kč. 1 Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon). 2 Usnesení vlády ČR ze dne 16. ledna 2002 č. 50, ke Zprávě o hospodářské situaci Ústeckého kraje. 3 Usnesení vlády ČR ze dne 20. února 2002 č. 189, o změně usnesení vlády z 16. ledna 2002 č. 50, ke Zprávě o hospodářské situaci Ústeckého kraje. 4 Usnesení vlády ČR ze dne 18. března 2002 č P, k návrhu čerpání finančních prostředků k řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji. 5 Zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 6 Zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky. 7 Zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku). 8 V kontrolním závěru je dále uváděno pouze Ministerstvo financí, a to i v případech, kdy kontrolované činnosti vykonával Fond národního majetku České republiky. 9 Ustanovení 18 odst. 2 zákona č. 171/1991 Sb. a ustanovení 4 zákona č. 178/2005 Sb. 2
3 Kontrolované osoby a jejich působnost v procesu odstraňování ekologických škod v ÚK a KK Ministerstvo financí zajišťuje zadávání veřejných zakázek na výběr zhotovitele u projektů schválených meziresortní komisí k řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v ÚK a KK (dále také meziresortní komise ), uzavírá realizační smlouvy s vybraným zhotovitelem na základě a v rozsahu schváleného projektu, provádí kontrolní činnost při realizaci projektu (supervizi), vydává potvrzení o účelnosti vynaložených nákladů, dává souhlas k proplacení faktur a uvolňuje finanční prostředky, posuzuje závěrečnou zprávu realizace projektu a vypracovává závěrečnou informaci o průběhu akce a předkládá ji k projednání meziresortní komisi. Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen MPO ) ve vztahu k Palivovému kombinátu Ústí, státní podnik, (dále také PKÚ ) vykonává povinnosti zakladatele vyplývající z ustanovení 15 zákona č. 77/1997 Sb. 10 MPO zajišťuje činnost meziresortní komise, přijímá žádosti o úhradu nákladů, resp. žádosti o zařazení projektů k realizaci (dále také žádost ), vyjadřuje se k návrhu na metodickou i jinou změnu projektu, vč. přerušení stavby, vydává souhlas zhotoviteli k čerpání rozpočtové rezervy, vydává souhlas k zadání dodatečných stavebních prací a posuzuje závěrečnou zprávu předkladatele (PKÚ). Meziresortní komise vyhlašuje výzvu k předložení projektů na odstranění ekologických škod vzniklých v ÚK a KK v souvislosti s těžební činností státních hnědouhelných společností v období před jejich privatizací podle usnesení vlády ČR ze dne 20. února 2002 č. 189 a žádosti o úhradu jejich realizace státem (dále také výzva k předložení projektů ), projednává doručené žádosti a rozhoduje o jejich schválení, svolává mimořádná jednání k řešení projektů neodkladného charakteru a doporučuje odborně způsobilé osoby pro supervizi. Palivový kombinát Ústí, státní podnik, byl založen s účinností od rozhodnutím č. 144/1990 ministra hospodářství ČSFR ze dne čj. 1642/401 v souladu s ustanovením 13 zákona č. 111/1990 Sb. 11. PKÚ podává žádosti o zařazení projektů do programu, uzavírá dohody o součinnosti s vybraným zhotovitelem, zajišťuje stavebně technický a autorský dozor při realizaci projektů, organizaci kontrolních dnů v souladu s podmínkami stanovenými ve směrnici meziresortní komise k řešení těžebně ekologických škod vzniklých před privatizací těžebních hnědouhelných společností v Ústeckém a Karlovarském kraji (dále také Směrnice ) a vydává k jednotlivým fakturám souhlas s rozsahem provedených prací. Koncepční cíle a přínosy rekultivací v lokalitách bývalých lomů Ležáky a Chabařovice MF stanovilo pravidla pro proces řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji ve dvou základních dokumentech, a to v Koncepci řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji (dále jen Koncepce ) a ve Směrnici. 10 Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku. 11 Zákon č. 111/1990 Sb., o státním podniku. 3
4 Koncepce z října 2003 převzala u projektů rekultivace lomu Ležáky a lomu Chabařovice koncepční a strategické cíle obsažené v dokumentech schválených v předchozích obdobích 12. Koncepce byla aktualizována v září 2006, v březnu 2010 a v červnu Směrnice z prosince 2002 je metodikou, která stanovuje postupy a procesní zásady pro proces odstraňování ekologických škod vzniklých před privatizací těžebních hnědouhelných společností v ÚK a KK. Směrnice byla aktualizována v lednu 2005 a v listopadu Finanční prostředky na odstraňování ekologických škod v ÚK a KK Na projekty PKÚ týkající se jezer Most a Chabařovice byly ke dni čerpány finanční prostředky určené na odstraňování ekologických škod v ÚK a KK v celkové výši 2 807,36 mil. Kč, z toho na realizaci projektů 2 770,78 mil. Kč a na zajištění supervize projektů 36,58 mil. Kč. Přehledy čerpání finančních prostředků na odstraňování ekologických škod v ÚK a KK a ostatních zdrojů financování zahlazování následků hornické činnosti (dále také ZNHČ ) jsou uvedeny v příloze č. 1. Lom Ležáky V roce 1995 byla Mosteckou uhelnou společností, a. s., vybrána pro obnovu lokality bývalého lomu Ležáky ekonomicky a ekologicky nejvýhodnější varianta, tzv. mokrá varianta, s celkovými odhadovanými náklady v částce 1,782 mld. Kč dle Technického projektu likvidace lomu Ležáky z roku Sanační a rekultivační práce byly započaty Mosteckou uhelnou společností, a. s., sanace probíhala v rozsahu vytvořené rezervy na zahlazení následků těžby. V roce 2004 byla na základě smlouvy o prodeji části podniku ze dne prodána státu část podniku Důl Kohinoor a lokalita Ležáky, které byly začleněny do PKÚ. V rámci tohoto prodeje přešla na PKÚ mimo jiné i povinnost dokončit likvidaci lomu Ležáky. Likvidace lomu Ležáky hydrickou cestou tj. vytvořením vodní nádrže, která vznikla zatopením zbytkové jámy lomu, včetně vytvoření vodovodního přivaděče byla realizována v souladu se souhlasnými stanovisky orgánů státní správy a samosprávy. Rekultivace území bývalého lomu Ležáky byla prováděna dle strategických dokumentů schválených vládou ČR s cílem vytvoření ekologicky a esteticky plnohodnotného území poskytujícího podmínky pro sport, oddych a rekreaci a současně podmínky pro zajištění funkčnosti území v oblasti extravilánu statutárního města Most. Základní parametry hydrické rekultivace lomu Ležáky byly zpracovány ve studii Souhrnné řešení rekultivace lokality Ležáky z dubna Pro samotnou vodní nádrž (budoucí jezero 12 Hydrická rekultivace lomu Ležáky Technický projekt likvidace lomu Ležáky (zpracovaný Mosteckou uhelnou společností, a. s., v roce 1995), Technický a sociální projekt likvidace lomu Ležáky (po převzetí PKÚ od roku 2004), Plán likvidace lomu Ležáky (z roku 2001, včetně doplnění a změn), schválený Obvodním báňským úřadem v Mostě, a Generel rekultivací lokality Ležáky a Kohinoor z roku 1999 vypracovaný Mosteckou uhelnou společností, a. s., a schválený Ministerstvem životního prostředí. Hydrická rekultivace lomu Chabařovice Projekt likvidace lomu Chabařovice I. a Sociální projekt útlumu lomu Chabařovice (z roku 1993, 2002, včetně ročních aktualizací, resp. dodatků), schvalovatelem bylo MPO; Plán likvidace lomu Chabařovice (z roku 1997, včetně doplnění projektové dokumentace), schválený Obvodním báňským úřadem v Mostě; Generel rekultivací do ukončení komplexní revitalizace území dotčeného těžební činností Palivového kombinátu Ústí, s. p. (z roku 1999), schválený Ministerstvem životního prostředí. 4
5 Most) byly v této studii stanoveny a realizací následně dosaženy fyzické parametry uvedené v tabulce č. 1. Tabulka č. 1 Parametry jezera Most Parametry Souhrnné řešení rekultivace (studie z roku 1999) Stav k datu napuštění v září 2014 Plocha hydrické rekultivace 322,5 ha 309,4 ha Objem vody cca 77 mil. m 3 cca 71 mil. m 3 Kóta hladiny 199 m n. m. 199 m n. m. Maximální hloubka 59 m 75 m Zdroj: studie Souhrnné řešení rekultivace lokality Ležáky z roku 1999, PKÚ po převzetí odpovědnosti za dokončení předmětné rekultivace dokončil vodní dílo v parametrech stanovených předchozími řešiteli projektu a následným rozhodnutím Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne , kterým byla povolena aktualizace vodohospodářské bilance jezera, a to s přihlédnutím k vývoji nutných sanačních prací. V období let byly čerpány finanční prostředky na ZNHČ v lokalitě Ležáky v celkové výši 2 424,109 mil. Kč, z toho finanční prostředky určené na odstraňování ekologických škod v ÚK a KK činily 1 805,937 mil. Kč a ostatní zdroje 618,172 mil. Kč; podrobný přehled je uveden v příloze č. 1. Do doby ukončení kontroly NKÚ nebyl v lokalitě lomu Ležáky zrušen dobývací prostor a lokalita je pro veřejnost nepřístupná. Lom Chabařovice Vláda ČR svými usneseními ze dne 11. září 1991 č a ze dne 30. října 1991 č rozhodla o ukončení těžby v lomu Chabařovice. Pro lom Chabařovice, ke kterému měl PKÚ právo hospodařit, rozpracoval PKÚ ukončení báňské činnosti v roce 1993 v Projektu likvidace lomu Chabařovice I. a Sociálním projektu útlumu lomu Chabařovice. Jako varianta likvidace lomu Chabařovice byla na základě požadavků orgánů státní správy a samosprávy vybrána varianta se zatopením zbytkové jámy, tzv. mokrá varianta. Rekultivace celého území zbytkové jámy a svahů výsypek lomu Chabařovice byla od počátku koncipována tak, aby toto území mohlo být využíváno mj. i pro příměstskou rekreaci a aby mohlo sloužit všestrannému využití ze strany obyvatel přilehlých měst a obcí. Předmětem Projektu likvidace lomu Chabařovice I. bylo rozpracování tzv. mokré varianty, která nebyla variantou optimální, ale dotčenými orgány státní správy a samosprávy žádanou Usnesení vlády ČR ze dne 11. září 1991 č. 331, ke zprávě o účelnosti další těžby hnědého uhlí v Chabařovicích, okres Ústí nad Labem. 14 Usnesení vlády ČR ze dne 30. října 1991 č. 444, ke zprávě o územních ekologických limitech těžby hnědého uhlí a energetiky v Severočeské hnědouhelné pánvi. 15 Dle Projektu likvidace lomu Chabařovice I. byla likvidace lomu Chabařovice před dotěžením původního dobývacího prostoru z ekonomického hlediska neefektivní, a to při použití jakékoliv varianty likvidace. Optimální variantou by bylo pokračování v těžbě, což by však nebylo v souladu s usneseními vlády ČR ze dne 11. září 1991 č. 331 a ze dne 30. října 1991 č
6 Pro jezero Chabařovice byly v Generelu rekultivací do ukončení komplexní revitalizace území dotčeného těžební činností Palivového kombinátu Ústí, s. p. (z roku 1999) navrženy a realizací následně dosaženy fyzické parametry uvedené v tabulce č. 2. Tabulka č. 2 Parametry jezera Chabařovice Parametry Generel rekultivací z roku 1999 Aktualizace generelu rekultivací (2004) Stav ke dni napuštění Plocha hydrické rekultivace 247,8 ha 247,17 ha 252,2 ha Objem vody 33,874 mil. m 3 35,601 mil. m 3 Kóta hladiny 144,7 m n. m. 145,3 m n. m. 145,7 m n. m. Maximální hloubka Zdroj: generel rekultivací 1999, aktualizace ke dni , 24,70 m Likvidaci lomu Chabařovice, sanační a rekultivační práce, prováděl PKÚ v souladu se schváleným Projektem likvidace lomu Chabařovice I., Plánem likvidace lomu Chabařovice a v souladu s generelem rekultivací. V období let byly čerpány finanční prostředky na ZNHČ v lokalitě Chabařovice v celkové výši 5 688,910 mil. Kč, z toho finanční prostředky určené na odstraňování ekologických škod v ÚK a KK činily 1 001,423 mil. Kč a ostatní zdroje 4 687,487 mil. Kč; podrobný přehled je uveden v příloze č. 1. Dobývací prostor byl v lokalitě Chabařovice zrušen v květnu 2015 a jezero Chabařovice bylo zpřístupněno veřejnosti k příměstské rekreaci. Provoz jezera (např. údržbu a monitoring) zajišťuje PKÚ z prostředků státního rozpočtu určených na ZNHČ a také z vlastních zdrojů. Poznámka: Právní předpisy uvedené v tomto kontrolním závěru jsou aplikovány ve znění účinném pro kontrolované období. II. SHRNUTÍ A VYHODNOCENÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ Kontrolovaný objem finančních prostředků NKÚ v rámci kontroly zkontroloval finanční prostředky poskytnuté na odstraňování ekologických škod v ÚK a KK v celkové výši 2 039,786 mil. Kč. Tabulka č. 3 Přehled kontrolovaných projektů Odstraňování ekologických škod v ÚK a KK Zdroj: vlastní zpracování NKÚ. Koncepční dokumenty Čerpání v mil. Kč k Počet projektů Realizace Supervize Celkem Čerpání v mil. Kč k Počet projektů Čerpání v mil. Kč k Počet projektů (v mil. Kč) Čerpání v mil. Kč k Koncepční a strategické dokumenty 13, ,022 Jezero Most , , ,218 Jezero Chabařovice 4 563, , ,546 Celkem 13, , , ,786 6
7 Nejvyšší kontrolní úřad v rámci kontroly posuzoval zejména: 1. u vybraného vzorku projektů, zda byly peněžní prostředky určené na odstraňování ekologických škod v ÚK a KK vynaloženy a použity účelně a hospodárně; 2. zda a jakým způsobem byl vyřešen způsob majetkoprávního vypořádání pozemků v zájmovém území a převod dokončených rekultivací na nové vlastníky; 3. zda byly v průběhu realizace hydrických rekultivací dodržovány právní předpisy a stanovené postupy. Nejvyšší kontrolní úřad na základě skutečností zjištěných při kontrole konstatuje: 1. Účelnost a hospodárnost V koncepčních a strategických materiálech nebyla nastavena pravidla pro hodnocení a výběr projektů k realizaci, způsob hodnocení projektů byl stanoven pouze v obecné rovině. Meziresortní komise u předkládaných projektů posuzovala zejména formální náležitosti. Rekultivace lokalit jezer Most a Chabařovice byla rozdělena do celkem 36 projektů 16. Meziresortní komise schvalovala jednotlivé projekty samostatně, v okamžiku schválení prvního projektu z dané lokality bylo zřejmé, že meziresortní komise schválí i ostatní projekty z dané lokality, neboť tyto spolu věcně souvisely. V případě jejich neschválení by došlo ke zmaření již dříve vynaložených peněžních prostředků. Na vybraném vzorku 15 projektů realizace a 10 projektů supervize bylo ověřeno, že s výjimkou jednoho projektu (viz část II. bod 3) MF provádělo výběry zhotovitelů v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, vybrán byl vždy uchazeč s nejnižší nabídkovou cenou, jejíž výše nepřesáhla předpokládanou cenu. V průběhu realizace projektů nedocházelo k neopodstatněnému navyšování cen, projekty byly ukončeny v dohodnutých termínech a v požadované kvalitě. Přestože nelze ověřit, zda meziresortní komise hodnotila projekty z hlediska účelnosti a hospodárnosti, nebylo ve fázi realizace u kontrolovaných projektů zjištěno nehospodárné nakládání s použitými prostředky. Vynaložené finanční prostředky ve výši 2 039,786 mil. Kč ke dni byly použity v souladu se stanoveným účelem, tj. k realizaci rekultivací lokalit jezer Most a Chabařovice. 2. Majetkoprávní vypořádání pozemků v zájmovém území V době schválení sanace a rekultivace lokalit bývalých lomů Chabařovice (rok 1993) a Ležáky (rok 1995) pomocí hydrických rekultivací ani následně v průběhu jejich vlastní realizace nebyl dostatečně vyjasněn způsob vypořádání majetkoprávních vztahů k rekultivovaným pozemkům v zájmovém území a nově vzniklým investicím. Tato problematika nebyla ani po mnoha letech dořešena a do doby ukončení kontroly NKÚ nebyl znám další postup. 16 Meziresortní komise schválila dalších 17 projektů souvisejících s revitalizací lokalit jezer Most a Chabařovice s předpokládanými náklady ve výši Kč včetně DPH, z toho bylo ke dni vyčerpáno celkem ,81 Kč včetně DPH. Předkladateli těchto projektů byly statutární město Most, statutární město Ústí nad Labem a Ústecký kraj. 7
8 Vzhledem k dosud nevyjasněnému způsobu majetkoprávního vypořádání NKÚ při kontrole identifikoval rizikové faktory, které mohou ve svém důsledku vést k nenaplnění původně zamýšleného cíle revitalizace a resocializace území: Právní úprava procesu zahlazování následků hornické činnosti Právní úprava umožňuje PKÚ provést rekultivační proces pouze v rozsahu stanoveném zákonem č. 44/1988 Sb. 17, tj. provést sanaci a rekultivaci důlního prostoru zbytkových jam. Při majetkoprávním vypořádání dotčených pozemků a předání díla novým vlastníkům bude existovat riziko, že noví vlastníci nevybudují související nadstavbové revitalizační projekty ve smyslu stanoveného cíle rekultivace, revitalizace a resocializace. Nevyjasněný způsob majetkoprávního vypořádání rekultivovaných pozemků v zájmových územích jezer Most a Chabařovice V rámci přípravy majetkoprávního vypořádání pozemků v zájmovém území vstoupil PKÚ do jednání s dotčenými obcemi, v rámci kterých docházelo ke koordinaci sanačně-rekultivačních projektů s revitalizačními projekty připravovanými dotčenými obcemi a byly navrženy termíny a postupy ve věci majetkoprávních vypořádání pozemků. Společná jednání mezi PKÚ a obcemi a výstupy z nich nebyly pro obce právně závazné. Obce nebyly a nejsou smluvně vázány dodržet postupy majetkoprávního vypořádání dohodnuté s PKÚ a nemají smluvně danou povinnost dokončit po převzetí rekultivovaného území revitalizační projekty a následně využít území k rekreačním účelům. PKÚ připravil v roce 2011 návrh majetkoprávního vypořádání formou bezúplatného převodu rekultivovaných pozemků na obce. Na základě tohoto návrhu zpracovalo MPO materiál k projednání vládou ČR, avšak v rámci meziresortního připomínkového řízení MF a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže upozornily mj. na možnou kolizi s předpisy Evropské unie o poskytování veřejné podpory. Tento materiál byl následně na základě žádosti PKÚ vzat zpět a nebyl vládou ČR projednán. Do doby ukončení kontroly NKÚ Palivový kombinát Ústí, státní podnik, neprovedl další kroky vedoucí k vyjasnění problematiky poskytování veřejné podpory. V průběhu let 2011 až 2014 dotčené obce opakovaně vyjádřily nesouhlas se sjednaným časovým harmonogramem převodu předmětných pozemků a navrhly posunout harmonogram předávání z důvodu přetrvávající nevyjasněné otázky v oblasti majetkoprávního vypořádání pozemků formou bezúplatného převodu a z důvodu nedostatku finančních zdrojů. V roce 2014 MPO souhlasilo s návrhem PKÚ na odložení termínu majetkoprávního vypořádání do konce roku 2017 u jezera Chabařovice a do konce roku 2019 u jezera Most. V roce 2015 PKÚ připravil varianty řešení majetkoprávního vypořádání, se kterými seznámil MPO v Informaci o dílčích výsledcích ověření projektovaných parametrů vodohospodářských soustav jezer Most a Chabařovice a o postupu majetkoprávního vypořádání za období 1. pololetí Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon); dle ustanovení 31 odst. 5 zákona č. 44/1988 Sb. je PKÚ povinen zajistit sanaci, která obsahuje i rekultivace podle zvláštních zákonů, všech pozemků dotčených těžbou a monitorování úložného místa po ukončení jeho provozu. 8
9 Tabulka č. 4 Varianty majetkoprávního vypořádání pozemků v lokalitách lomů Ležáky a Chabařovice Varianta A Bezúplatný převod pozemků obcím dle katastrální příslušnosti. Varianta B Varianta C Varianta D Částečný bezúplatný převod pozemků obcím dle katastrální příslušnosti s úplatným převodem komerčně využitelných ploch dle upravených územních plánů měst. Převod práva hospodařit k dotčeným pozemkům v rámci platné legislativy na Lesy České republiky, s. p., Státní pozemkový úřad, popř. na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Vytvoření podmínek pro vznik společného projektu státu (státního podniku) a obcí dle katastrální příslušnosti k provozování a rozvoji této unikátní oblasti. Varianta E Varianta F Úplatný převod pozemků v zájmových územích jako celku (nebo podle ucelených částí) privátnímu sektoru. Kombinace předchozích variant. Zdroj: písemná informace PKÚ ze dne Do doby ukončení kontroly NKÚ Palivový kombinát Ústí, státní podnik, nepřipravil a nepředložil MPO k odsouhlasení podklad pro jednání vlády ČR ohledně definitivního řešení majetkoprávního vypořádání nemovitostí v zájmovém území jezer. Způsob majetkoprávního vypořádání rekultivovaných pozemků v zájmovém území jezer nebyl ze strany PKÚ ani ze strany MPO dořešen. MPO se fáze příprav budoucího předání pozemků v lokalitách jezer Most a Chabařovice přímo neúčastní a do procesu majetkoprávního vypořádání vstupuje až při posuzování konkrétní žádosti PKÚ. Financování následných odborných prací zajišťuje v současnosti PKÚ z finančních prostředků státního rozpočtu na ZNHČ a z vlastních zdrojů. Po dobu nedořešení majetkoprávních vztahů a následné péče o rekultivované lokality, tj. nejméně do roku 2017 v případě jezera Chabařovice a 2019 v případě jezera Most, budou tyto náklady nadále hrazeny z prostředků státního rozpočtu na ZNHČ a z vlastních zdrojů PKÚ. PKÚ vyčíslil předpokládané roční náklady na provoz a údržbu jezera Most ve výši 18,916 mil. Kč, tj. za období 2015 až 2019 celkem 94,58 mil. Kč, a jezera Chabařovice ve výši 10,839 mil. Kč, tj. za období 2015 až 2017 celkem 32,517 mil. Kč 18. NKÚ upozorňuje, že naplnění stanoveného cíle a účelu revitalizace a resocializace zájmového území jezer bude dosaženo až po realizaci všech navazujících revitalizačních projektů, což je v podstatě možné až po majetkoprávním vypořádání a předání území novým vlastníkům. 3. Kontrola dodržování právních předpisů a stanovených postupů Nesprávný postup meziresortní komise při schvalování projektů rekultivace lokalit lomů Ležáky a Chabařovice Meziresortní komise v období 11/2002 až 7/2008 projednávala a schvalovala projekty, resp. žádosti o úhradu nákladů, bez vyhlášené výzvy k předložení projektů. 18 Dle písemné informace PKÚ ze dne náklady na provoz a údržbu jezer zahrnují mj. monitoring kvality povrchových, podzemních a důlních vod, údržbu vodohospodářské soustavy jezer, opravy a údržbu, servisní náklady, ostrahu lokalit a náklady na dopouštění vody. 9
10 Výzvy k předložení projektů měla dle Směrnice vyhlašovat meziresortní komise. První výzva byla vyhlášena dne s termínem pro podávání projektů do V období od do meziresortní komise nevyhlásila žádnou výzvu k předložení projektů, přestože byl dostatek finančních prostředků k proplácení nákladů na realizaci projektů. Projekty byly ale i nadále v tomto období ze strany PKÚ předkládány 19, MPO je přijímalo a meziresortní komise je schvalovala. Tento postup nebyl v souladu se Směrnicí. Další výzva byla meziresortní komisí vyhlášena až dne Zjištění týkající se vyhlašování veřejných zakázek na výběr zhotovitele a) MF vyhlašovalo veřejné zakázky na výběr zhotovitele s výraznou časovou prodlevou po schválení projektu meziresortní komisí. MF u 13 z 36 projektů vyhlásilo veřejnou zakázku na výběr zhotovitele s časovou prodlevou delší než šest měsíců od schválení projektu meziresortní komisí, z toho u čtyř projektů s časovým odstupem několika let. Ve Směrnici sice nebyla stanovena lhůta, do kdy mělo MF vyhlásit veřejnou zakázku na výběr zhotovitele projektu, avšak prodleva v řádu několika let se jeví jako neúměrně dlouhá. b) MF provedlo výběr zhotovitele v rozporu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Hodnoticí komise nevyřadila a MF nevyloučilo nabídku uchazeče, který nesplnil kvalifikační podmínky stanovené v zadávací dokumentaci (povinnost prokázat vybudování podzemní pasivní ochranné clony proti průsaku kontaminovaných vod s hloubkovým dosahem min. 10 m a délce minimálně 1000 m). MF následně v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách 20 uzavřelo s tímto uchazečem realizační smlouvu s nabídkovou cenou Kč bez DPH, tj Kč včetně DPH. Nesprávný postup při administraci projektů a) PKÚ nepředkládal závěrečné zprávy zhotovitele k posouzení. PKÚ nepředložil u 7 z 15 kontrolovaných projektů závěrečnou zprávu zhotovitele k posouzení dotčeným subjektům, tj. MPO, MF, Ministerstvu životního prostředí, Obvodnímu báňskému úřadu (resp. stavebnímu úřadu), a nepostupoval tak v souladu se Směrnicí. Všechny stavby výše uvedených projektů byly realizovány v souladu s projektovou dokumentací a byly předány bez vad a nedodělků. b) MF nevypracovávalo závěrečné informace o ukončení akce a nepředkládalo je k projednání v meziresortní komisi. MF nevypracovalo u 14 z 15 kontrolovaných projektů závěrečnou informaci o ukončení akce a nepředložilo ji k projednání meziresortní komisi, nepostupovalo tak v souladu se Směrnicí. c) MF neřešilo včas postup převodu nově vzniklého majetku na PKÚ. PKÚ od roku 2007 inicioval u MF vypracování závazného stanoviska k postupu převodu majetku a výkonu práva hospodaření při přebírání nově vzniklého majetku v rámci realizace projektů odstraňování ekologických škod v ÚK a KK od MF na PKÚ. Ministerstvo financí až v roce 2012 schválilo PKÚ postup převodu nově pořízeného majetku a souhlasilo se zřízením 19 V tomto období PKÚ předložil tři projekty. 20 Ustanovení 76 odst. 1 a 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 10
11 práva hospodaření k samostatným stavbám. PKÚ převzal od MF stavby, které byly svou povahou samostatné věci, v celkové hodnotě 124,271 mil. Kč bez DPH a dále deset staveb, které svou povahou byly součástí pozemků a nezvýšily hodnotu pozemku. III. DOPORUČENÍ NKÚ s ohledem na strategickou a finanční významnost projektů rekultivací lomů Ležáky a Chabařovice doporučuje, aby se MPO jako zakladatel PKÚ a ústřední orgán státní správy pro využívání nerostného bohatství a těžbu aktivně podílelo na řešení problematiky majetkoprávního vypořádání pozemků v zájmovém území jezer. Majetkoprávním vypořádáním se PKÚ a MPO zabývají již od roku 2006, ale problém nebyl dosud vyřešen. Jediným výsledkem je zatím pouze odložení termínu konečného rozhodnutí o majetkoprávním vypořádání do roku 2017 pro jezero Chabařovice, resp pro jezero Most. NKÚ dále doporučuje, aby PKÚ v úzké součinnosti s MPO vybral z navržených variant optimální řešení a bez dalších odkladů přistoupil k realizaci majetkoprávního vypořádání pozemků v zájmovém území jezer. Dále NKÚ s ohledem na případnou budoucí realizaci obdobných projektů hydrických rekultivací zbytkových jam lomů po těžbě nerostů v Ústeckém kraji upozorňuje na nutnost před zahájením realizace takových projektů stanovit nejen závazná pravidla pro jednotlivé fáze procesu rekultivace a revitalizace krajiny, ale zejména stanovit způsob majetkoprávního vypořádání, následné správy a využití rekultivovaných území a jezer. 11
12 VYMEZENÍ POJMŮ Odstraňování ekologických škod v ÚK a KK pro účely tohoto kontrolního závěru se tímto pojmem rozumí: odstraňování ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji, odstraňování škod na životním prostředí způsobených dosavadní činností podniku, odstraňování škod na životním prostředí způsobených těžbou nerostů a na revitalizaci dotčených území, proces řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji, řešení těžebně ekologických škod. Zájmové území území tvořící jedinečný funkční celek s vodohospodářskou soustavou určený pro budoucí realizaci navazujících revitalizačních projektů a plánovaný rozvoj rekreačních, sportovních a podnikatelských aktivit. 21 Sanace dle ustanovení 31 odst. 5 zákona č. 44/1988 Sb. 22 se za sanaci považuje odstranění škod na krajině komplexní úpravou území a územních struktur a dále platí, že sanace obsahuje i rekultivace podle zvláštních předpisů 23. Rekultivace řízený proces obnovy půdy pro zemědělské, lesnické nebo jiné účely, aby byla způsobilá k plnění dalších funkcí v krajině. Revitalizace obnovení ekologických, hospodářských a sociálních funkcí krajiny; revitalizace je uskutečňována nejen na rekultivovaných plochách, ale i v území navazujícím na báňskou činnost tak, aby bylo dosaženo základního principu revitalizace návratu života do krajiny; nadstavba nad rekultivací území. Resocializace využití rekultivované krajiny člověkem, návrat člověka do revitalizované krajiny. Základní schéma procesu odstraňování ekologických škod v ÚK a KK je uvedeno v příloze č V zájmovém území se nacházejí převážně pozemky ve vlastnictví ČR s právem hospodaření pro PKÚ, ale nacházejí se zde i pozemky ve vlastnictví přilehlých měst a obcí nebo jiných právnických či fyzických osob. 22 Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon). 23 Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu; zákon č. 61/1977 Sb., o lesích. 12
13 ČR ČSFR FNM ČR KK Koncepce meziresortní komise MF MPO NKÚ PKÚ Směrnice ÚK vláda ČR SEZNAM ZKRATEK Česká republika Česká a Slovenská Federativní Republika Fond národního majetku České republiky Karlovarský kraj Koncepce řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji meziresortní komise k řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji Ministerstvo financí Ministerstvo průmyslu a obchodu Nejvyšší kontrolní úřad Palivový kombinát Ústí, státní podnik směrnice meziresortní komise k řešení těžebně ekologických škod vzniklých před privatizací těžebních hnědouhelných společností v Ústeckém a v Karlovarském kraji Ústecký kraj vláda České republiky výzva k předložení projektů výzva k předložení projektů na odstranění ekologických škod v Ústeckém a Karlovarském kraji vzniklých v souvislosti s těžební činností státních hnědouhelných společností v období před jejich privatizací podle usnesení vlády ČR ze dne 20. února 2002 č. 189 a žádosti o úhradu jejich realizace státem ZNHČ žádost zahlazování následků hornické činnosti žádost o zařazení projektů do programu 13
14 Příloha č. 1 Finanční prostředky na odstraňování ekologických škod v ÚK a KK týkající se projektů jezer Most a Chabařovice Přehled čerpání finančních prostředků určených na odstraňování ekologických škod v ÚK a KK na projekty PKÚ (zahrnuje i projekty v Dolech a úpravnách Komořany, s. p., a v Dole Kohinoor, a. s.) týkající se jezera Most a jezera Chabařovice ke dni je v níže uvedené tabulce. Tabulka č. 1 Čerpání finančních prostředků určených na odstraňování ekologických škod v ÚK a KK na projekty jezer Most a Chabařovice (v mil. Kč) Odstraňování ekologických škod v ÚK a KK Počet projektů Realizace projektů* Supervize* Celkem Realizační Realizační Čerpání Čerpání cena vč. cena vč. k k DPH DPH Realizační cena vč. DPH Čerpání k Jezero Most , ,334 23,213 22, , ,937 Jezero Chabařovice , ,446 14,558 13, , ,423 Celkem , ,780 37,771 36, , ,360 Zdroj: příloha č. 1A a 7A materiálu MPO do vlády z května 2015 Zpráva o čerpání finančních prostředků k řešení ekologických škod vzniklých bývalou hornickou a hutnickou činností a vlastní zpracování NKÚ. * Předkladatelem projektů na realizaci byl PKÚ a předkladatelem projektů na supervizi bylo MF. Finanční prostředky na zahlazování následků hornické činnosti v rámci lokalit lomu Ležáky a lomu Chabařovice Přehled čerpání finančních prostředků PKÚ na zahlazování následků hornické činnosti v rámci lokality lomu Ležáky za období ve výši 2 424,109 mil. Kč a lomu Chabařovice za období ve výši 5 688,910 mil. Kč je v níže uvedené tabulce. Tabulka č. 2 Čerpání finančních prostředků na zahlazování následků hornické činnosti v lokalitách lomu Ležáky a lomu Chabařovice (v mil. Kč) Celkové náklady na ZNHČ Lokalita lomu Ležáky Lokalita lomu Chabařovice Období 2004 až 2014 Období 1991 až 2014 Celkem (v mil. Kč) 2 424, ,910 z toho: - neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 322, ,304 - investiční dotace ze státního rozpočtu 9, ,772 - ekologická dotace ze státního rozpočtu 0, ,634 - vlastní zdroje PKÚ 187, ,677 - rezerva dle horního zákona 0, ,100 - MF dle usnesení vlády ČR č. 688/2008 (výnosy z prodeje privatizovaného majetku) 100,000 0,000 - odstraňování ekologických škod v ÚK a KK v lokalitách jezer Most a Chabařovice celkem 1 805, ,423 - v tom: realizace 1 783, ,446 supervize 22,603 13,977 Zdroj: písemná informace PKÚ ze dne , zprávy o čerpání, včetně informace MPO do vlády z května 2015 Zpráva o čerpání finančních prostředků k řešení ekologických škod vzniklých bývalou hornickou a hutnickou činností. 14
15 Příloha č. 2 Základní schéma procesu odstraňování ekologických škod v ÚK a KK Výzva k předložení projektů Podání žádosti o zařazení projektů do odstraňování ekologických škod v ÚK a KK Posouzení žádosti Záznam z jednání meziresortní komise Vyhlášení veřejné obchodní soutěže (resp. veřejné zakázky) na realizaci díla u schválených žádostí Zpráva o posouzení nabídek hodnoticí komise Posouzení nabídek Protokol o otevírání obálek komisí pro otevírání nabídek Uzavření realizační smlouvy s vítězným uchazečem. Uzavření dohody o součinnosti. Zajištění supervize (výběr a smlouva). Předání staveniště Kontrolní a dozorová činnost. Kontrolní dny, zprávy, autorský, technický dozor. Supervize. Realizace díla Změny v řešení zakázky, čerpání rozpočtové rezervy, dodatečné stavební práce. Předání díla Zdroj: Schéma vypracoval NKÚ na základě Směrnice a její novely z roku
Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na realizaci Integrovaného operačního programu
Věstník NKÚ, kontrolní závěry 517 12/02 Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na realizaci Integrovaného operačního programu Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti
Informace z kontrolní akce Nemovitý majetek státu spravovaný Fondem dětí a mládeže v likvidaci. I. Úvod do problematiky
Informace z kontrolní akce Nemovitý majetek státu spravovaný Fondem dětí a mládeže v likvidaci Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ ) na rok
č. M a t e r i á l pro schůzi Rady města Prostějova, konanou dne 12. 05. 2015
č. M a t e r i á l pro schůzi Rady města Prostějova, konanou dne 12. 05. 2015 Název materiálu: Informace o průběhu přípravy významné nadlimitní veřejné zakázky na služby Komunální služby pro město Prostějov
Analýza potřeb revitalizace území Ústeckého kraje
Analýza potřeb revitalizace území Ústeckého kraje Území devastovaná těžbou, brownfields a zanedbané části měst Zpracovatel: Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. Velká hradební 3118/48 400