Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2001-01101-38310-de-noviembre-23-de-2016?documento=jurcol&contexto=jurcol_772ea702a08b4f6fbaeb2fddf26d70c6&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-10-22 21:12:17
Document Index: 41171117

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 44', 'ARTÍCULO 21', 'artículo 140', 'artículo 82', 'artículo 82', 'artículo 75', 'artículo 32', 'artículo 53', 'artículo 2142', 'artículo 1505', 'artículo 2177', 'artículo 32', 'artículo 136', 'artículo 136', 'artículo 24', 'artículo 32', 'artículo 355', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 355', 'artículo 355', 'artículo 355', 'artículo 24', 'artículo 1', 'artículo 1742', 'artículo 1746', 'artículo 1525', 'artículo 44', 'artículo 21', 'artículo 48', 'artículo 1519', 'artículo 48', 'artículo 48', 'Artículo 140', 'artículo 355', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'artículo 355', 'artículo 33', 'artículo 860', 'Artículo 860', 'Artículo 1742', 'artículo 1519']

﻿ SENTENCIA 2001-01101/38310 DE NOVIEMBRE 23 DE 2016
SENTENCIA 2001-01101 DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2016
CONTENIDO:VICIOS QUE GENERAN NULIDAD ABSOLUTA O RELATIVA DAN A LAS PARTES EL DERECHO A SER RESTITUIDAS AL ESTADO EN QUE SE HALLABAN ANTES DEL CONTRATO. SE ENFATIZA POR PARTE DE LA SALA QUE EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL SE ESTABLECIERON CAUSAS ADICIONALES DE NULIDAD. ESTO DE ACUERDO A LO PRESUPUESTADO EN EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY 80 ESTIPULA QUE LOS CONTRATOS SON NULOS POR LAS RAZONES DISPUESTAS EN EL DERECHO CIVIL Y TAMBIÉN CUANDO SE CELEBRAN I) CON PERSONAS INCURSAS EN INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDADII) CONTRA EXPRESA PROHIBICIÓN CONSTITUCIONAL O LEGALIII) CON ABUSO O DESVIACIÓN DEL PODER. AL IGUAL QUE CUANDO IV) SE DECLAREN NULOS LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN QUE SE FUNDAMENTAN Y V) CON DESCONOCIMIENTO DE LOS CRITERIOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 21 SOBRE TRATAMIENTO DE OFERTAS NACIONALES Y EXTRANJERAS O CON VIOLACIÓN DE LA RECIPROCIDAD QUE TRATA LA LEY. ES POR LO ANTERIOR QUE SE ARGUMENTA QUE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL PUEDE ALEGARLA LAS PARTES, EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO, CUALQUIER PERSONA QUE ACREDITE INTERÉS DIRECTO O DECLARARLA OFICIOSAMENTE EL JUEZADEMÁS, NO ES SUSCEPTIBLE DE SANEAMIENTO POR RATIFICACIÓN. DE OTRA PARTE, COMO SUCEDE CON LA NULIDAD RELATIVA EN DERECHO PRIVADO, EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL ESTE VICIO SE CONFIGURA POR LOS DEMÁS DEFECTOS DE LOS QUE ADOLEZCA EL NEGOCIO, Y PUEDE SANEARSE POR RATIFICACIÓN DE LAS PARTES O POR PRESCRIPCIÓN, DE DOS AÑOS CONTADOS DESDE QUE OCURRE EL HECHO GENERADOR, SIN QUE ELLO MENGUE LA POTESTAD DECLARATORIA OFICIOSA O POR SOLICITUD DEL MINISTERIO PÚBLICO, LA QUE PUEDE DECLARARSE EN CUALQUIER TIEMPO. POR ÚLTIMO SE CONCLUYE QUE A DIFERENCIA DEL DERECHO PRIVADO, EL ESTATUTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DISPONE QUE SI SE DECLARA LA NULIDAD DE UN CONTRATO DE EJECUCIÓN SUCESIVA, SE RECONOCERÁN Y PAGARÁN LAS PRESTACIONES EJECUTADAS HASTA LA ADOPCIÓN DE LA DECISIÓN. NO OBSTANTE, SI EL CONTRATO ES NULO POR OBJETO O CAUSA LÍCITA, LA ENTIDAD SOLO DEBE PAGAR EL BENEFICIO RECIBIDO.
TEMAS ESPECÍFICOS:NULIDAD ABSOLUTA, NULIDAD RELATIVA, CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, DECLARATORIA OFICIOSA DE NULIDAD DEL CONTRATO, CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CAUSALES DE NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO
Sentencia 2001-01101/38310 de noviembre 23 de 2016
Rad.: 15001-23-31-000-2001-01101-02(38310)
Actor: Empresa Asociativa de Trabajo “Los Líderes”.
Demandado: Departamento de Boyacá y Promotora de Microempresas de Boyacá “Productividad”.
Referencia: Apelación sentencia - acción de controversias contractuales
De conformidad con la litis y el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, deberá la Sala establecer, (i) como cuestión preliminar si, como lo señala el Ministerio Público en esta instancia, el proceso ha sido tramitado con falta de jurisdicción y si, en consecuencia, debe declararse la nulidad de todo lo actuado. Acto seguido, de ser procedente, deberá establecer la Sala (ii) cuál es el régimen jurídico que gobierna el contrato de obra Nº 297-001 y si la adjudicación y ejecución contractual se ajustó a dicho régimen (iii) establecer si hay lugar a acceder o no a las pretensiones de la demanda, por el presunto incumplimiento atribuido a la Empresa Promotora de Microempresas - Productividad en solidaridad con el departamento de Boyacá.
2. Cuestión previa: Sobre la nulidad procesal por falta de jurisdicción alegada por el Ministerio Público en esta instancia.
Señala el Ministerio Público que el presente proceso se encuentra viciado de nulidad absoluta por haber sido tramitado con falta de jurisdicción, en los términos del numeral 1º del artículo 140 del C.P.C.(1), comoquiera que, en su concepto, la Ley 1107 de 2006, que modificó el artículo 82 del C.P.C., asignó la competencia con base en el criterio orgánico de modo que, comoquiera que el contrato de obra cuyo incumplimiento se demanda fue suscrito entre dos personas jurídicas particulares, el conocimiento de la controversia desatada con base en el mismo corresponde a la justicia ordinaria —párr. 10 supra—.
Frente al particular, cabe precisar que, a juicio de la Sala, no le asiste razón a la agencia del Ministerio Público, si se considera la vinculación del departamento de Boyacá en los términos del Convenio Interinstitucional de Mandato Nº 0297 de 1997 (fol. 2 a 8, c. ppal.)(2) con la Promotora de Microempresas de Boyacá “Productividad”, esta sí entidad sin ánimo de lucro de naturaleza privada, tal como se lee en el certificado de existencia y representación legal (fol. 34 a 38, c. ppal.).
Ahora, tal como lo ha sostenido la Sala basta que el demandante, con suficientes fundamentos fácticos y jurídicos impute acciones u omisiones contra varios sujetos y que uno de ellos deba ser juzgado por esta jurisdicción, para que esta asuma la competencia(3). Así lo ha precisado la Sala en reiteradas providencias:
“(…) cuando un daño pudo haber sido causado o puede resultar imputable a una entidad pública y a uno o varios particulares, aquelarrastraalosparticularesalprocesocontenciosoadministrativo,sinperjuiciodequeenlasentenciaseabsuelvaosecondenesolamentealenteoficial.
Cuandoenlaproduccióndeldañoseplanteaunacausaimputableaunaentidaddederechopúblico,eljuzgamientocorrespondeaestajurisdicción,aunqueseprediquenotrascausasatribuiblesaunaovariasentidadesparticulares,cuyojueznaturalenprincipioloeselordinario,peroqueenvirtuddelfenómenoprocesaldelfuerodeatracción,puedenserjuzgadasporestajurisdicciónalhabersidodemandadasconlaentidadestatal.
En efecto, la tesis del fuero de atracción, permite que la jurisdicción de lo contencioso administrativo asuma el juzgamiento de una entidad que normalmente debe ser juzgada por la justicia ordinaria, siempre que sea demandada ante el contencioso administrativo junto con otra entidad cuyo juzgamiento sí corresponda a esta jurisdicción”(4) - se destaca.
Así las cosas, comoquiera que en la demanda se enervaron pretensiones en contra del departamento de Boyacá, en virtud al contrato de mandato Nº 297 de 1997, celebrado con la Empresa Promotora de Microempresas de Boyacá “Productividad”, con el objeto de encargar a esta última de la “realización de un programa especial de desarrollo microempresarial” que incluyera la “celebración con las microempresas constituidas y legalizadas, de contratos de mantenimiento y conservación vial (…)” y ya que la Promotora de Microempresas de Boyacá - Productividad suscribió el contrato de obra Nº 297-001 de 1998 con la demandante, corresponde a esta jurisdicción decidir sobre el asunto.
Aunado a lo anterior, para la Sala es claro que se controvierte el incumplimiento de un contrato de obra, suscrito por Productividad pero por cuenta y riesgo del departamento de Boyacá, en virtud a mandato suscrito con tal fin, y por lo mismo estatal, en los términos del artículo 82 del C.C.A., que señalaba para el momento de los hechos que la jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios administrativos originados en la actividad de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado.
De donde, por la naturaleza estatal del departamento de Boyacá y por ende, la del contrato, es esta jurisdicción la competente para resolver la controversia, tal como lo señala el artículo 75 de la Ley 80 de 1993, a cuyo tenor: “el juez competente para conocer de las controversias derivadas de los contratosestatales y de los procesos de ejecución o cumplimiento será el de la jurisdicción contencioso administrativa” —se destaca—.
En efecto, el artículo 32 de la misma ley considera estatales los contratos suscritos por las entidades públicas, entre los que se comprenden los de obra. Señala la norma:
“(…) todos los actosjurídicosgeneradoresdeobligacionesquecelebrenlasentidadesaqueserefiereelpresenteestatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación”.
1º ContratodeObra
Soncontratosdeobralosquecelebrenlasentidadesestatalesparalaconstrucción,mantenimiento,instalacióny,engeneral,paralarealizacióndecualquierotrotrabajomaterialsobrebienesinmuebles,cualquieraquesealamodalidaddeejecuciónypago.
En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación o concurso públicos, la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 del presente estatuto” —se destaca—.
Para el caso concreto, si bien el contrato de obra 297 - 001 de 1998 fue suscrito el 30 de diciembre de 1997 entre la Promotora de Microempresas de Boyacá “Productividad” y “Los Líderes” Empresa Asociativa de Trabajo, ambas organizaciones regidas por el derecho privado, lo cierto es que Productividad actuó como mandataria del departamento de Boyacá.
En este punto, es preciso evocar que el artículo 2142 del Código Civil define el mandato como el contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera”. De otra parte el artículo 1505 de la misma codificación, en cuanto a los efectos de la representación señala, que “lo que una persona ejecuta a nombre de otra, estando facultada por ella o por la ley para representarla, producerespectodelrepresentadoigualesefectosquesihubiesecontratadoélmismo” —se destaca—.
El mandato puede o no conllevar la representación y, aunque a la luz del artículo 2177 del Código Civil “el mandatario puede, en el ejercicio de su cargo, contestar (sic) a su propio nombre o al del mandante”, pero “si contrata a su propio nombre no obliga respecto de terceros al mandante”, pero lo vincula a la gestión. Este asunto es explicado con claridad por el profesor José Alejandro Bonivento Fernández(5), cuando señala:
“(…) Empero las apreciaciones anteriores ameritan una reflexión que apunta a separar, como tiene que ser, el contrato de mandato, en sí, con la figura de la representación, porque, en verdad, encierran nociones diferentes y comprometen institutos igualmente, distintos. El mandato es un negocio jurídico que crea entre las partes un vínculo o nexo acorde con la voluntad expresada por los contratantes, la representación, en cambio, es una facultad que tiene una persona para actuar en nombre de otra.
Entonces, no se debe confundir el mandato con la representación. esta última permanece cerca de aquel en la medida en que el mandatario ejecute el acto encargado en nombre del mandante. No es pues, de estricto sentido jurídico hablar de mandato representativo y no representativo, porque realmente siendo de la naturaleza, más no de la esencia, larepresentaciónenelmandatoloquedeberepararesenlaformacomoprocedeelmandatario:siensupropionombreoeneldelmandante,ypoderdeesemodoprecisarlosefectosfrenteatercerosynoentornoalmandante,mandatarioyterceros.
Dichodeotramanera,almandatoloacompañalarepresentaciónencuantosecolmenlostresrequisitosqueestafigurainvolucra:a)Lavoluntademitidaporelrepresentante(mandatario);b)Lacontemplatiodomini,osea,laactuacióndelintermediario(mandatario),ennombredelrepresentado(mandante);c)Elpoderofacultaddeobrardelrepresentante(mandatarioennombredelrepresentadomandante)” —se destaca—.
En tal virtud, mientras el mandato sin representación u oculto no vincula al mandante esto si ocurre cuando se actúa a su nombre.
Si bien, en el caso concreto, el Convenio interinstitucional de mandato Nº 0297 señala de manera expresa que se trata de un “mandato sin representación”, sin duda la Promotora de Microempresas de Boyacá “Productividad” representó al departamento y por esa vía ejecutó recursos públicos destinados al cumplimiento de la obligación de mantenimiento vial de sus carreteras terciarias. Señala expresamente el convenio (fol. 2 a 8, c. ppal.).
“Convenio interinstitucional de mandato Nº 0297 celebrado entre la gobernación de Boyacá y la Promotora de Microempresas de Boyacá – Productividad.
Entre los suscritos a saber: Oscar Gutiérrez Molina (…) en su calidad de Secretario de Hacienda del Departamento de Boyacá autorizado mediante Decreto 1374 de 1995 para celebrar contratos y convenios, quien en adelante se denominará EL MANDANTE y Luz María de los Ángeles Castañeda Acosta (…) Directora Ejecutiva y Representante Legal de la Promotora de Microempresas de Boyacá Productividad, entidad sin ánimo de lucro, de derecho privado, (…) quien para efectos del presente convenio se denominará EL MANDATARIO, hemos convenido celebrar el presente convenio interinstitucional de mandatosinrepresentación, que se regirá por las cláusulas que se enuncian a continuación, previa las siguientes consideraciones: PRIMERA: QuelaGobernacióndeBoyacámedianteconvenioNº 00215del19dediciembrede1997,celebradoconelMinisteriodeTransporte,elFondoNacionaldeCaminosVecinalesylafinancieradeDesarrolloTerritorialsecomprometióarecibirlatransferenciade835,35kilómetrosdecarreterasterciarias,parasumantenimiento. SEGUNDA Que de las vías recibidas, los 835,35 kilómetros se encuentran sin contrato de mantenimiento básico. TERCERA: QueesobligacióndelDepartamentodeBoyacárealizarparaestascarreterascontratosdemantenimientoyconservaciónbásicosyademásprivilegiarenlacontrataciónmicroempresasconstituidas,comocooperativas,gruposprecooperativosoempresasasociativasdetrabajo. CUARTO: Que existe la disponibilidad presupuestal y de recursos en el Departamento de Boyacá para adelantar esta contratación. QUINTA: Que es necesario adelantar una interventoría y evaluación de los contratos de mantenimiento vial vigentes hasta diciembre del presente año entre el Fondo Nacional de Caminos Vecinales y las microempresas para definir la continuidad. SEXTA. Que la Promotora de Microempresas de Boyacá tiene como objetivo la promoción y el desarrollo de las microempresas de Boyacá y que posee infraestructura para este propósito. CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO. El mandante encarga AL MANDATARIO de la realización de un programa especial de desarrollo microempresarial que incluya: 1) CelebrarconlasmicroempresasconstituidasylegalizadascontratosdemantenimientoyconservaciónvialenlostramosdecarreterasseñaladosenelanexoNúmero001,elcualformaparteintegraldelpresenteconvenio, 2) aquellos actos que sean absolutamente necesarios para el cumplimiento de este mandato. CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MANDATARIO: En el desarrollo del presente convenio EL MANDATARIO se obliga a: 1) Adelantar las acciones pertinentes para capacitar, asesorar y asistir las microempresas con el propósito de obtener su reconocimiento jurídico bajo las modalidades establecidas por la ley, 2) CelebrarcontratosdeprestacióndeserviciosconlasmicroempresasseñaladasparalaconservaciónymantenimientodelasvíasrelacionadasenelanexoNº 001,deacuerdoconlasindicacionestécnicasseñaladasporlaSecretaríadeInfraestructuraVialdelDepartamento,porlasumadeunmillónquinientosveintemilpesos($1’520.000)enpromedioportodoconcepto,porcadakilómetrodevíaatendidoenunaño,loscualesseránpagadosencuotasmensuales. 3) Coordinar con la Secretaría de Infraestructura Vial del Departamento, la interventoría para efectos de la cancelación de los pagos a las microempresas contratadas 4) Presentar los informes sobre la ejecución de los contratos que requiera la Gobernación de Boyacá, 5) Efectuar oportunamente los pagos mensuales a las microempresas previa presentación de los informes de interventoría requeridos (…) 12) Preferirparacontratar,enigualdaddecondicioneslaspropuestaspresentadaspormicroempresaspertenecientesamunicipiosdondeseejecutanlasobrasyenlasquehaganparteexservidoresdelDepartamentodeBoyacá(…) CLÁUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DEL MANDANTE: 1) Transferir al MANDATARIO los recursos en la forma y cuantía pactada en este convenio, 2) suministrar la información técnica requerida para la ejecución del presente contrato, 3) Participar del Comité Operativo cuya conformación y funciones se encuentran definidas en el presente convenio, 4) Ejercer la vigilancia de la ejecución e inversión de los recursos por conducto del Fondo Nacional de Caminos Vecinales o el interventor que este designe para tal fin y a través de la Secretaría de Hacienda y de Infraestructura Vial del Departamento de Boyacá (…) 8) Transferir al MANDATARIO la suma de un mil doscientos sesenta y nueve millones setecientos treinta y dos mil pesos ($ 1’269.732.000,00 Mcte.) para la ejecución del presente convenio de mandato. (…) CLÁUSULA QUINTA: ENTREGA DE LOS RECURSOS: EL MANDANTE entregará al MANDATARIO, la suma establecida en la cláusula tercera, numeral ocho (8), en igual forma en que reciba la transferencia de recursos de Findeter para ejecución del Convenio citado en la cláusula primera, una vez perfeccionado el presente convenio CLAÚSULA DÉCIMA: COMITÉ OPERATIVO: Para la coordinación de las actividades de este convenio se constituye un Comité Operativo, el cual estará integrado por: 1) El Secretario de Hacienda del Departamento de Boyacá o su delegado, 2) El Secretario de Infraestructura Vial del Departamento o su delegado, 3) El Secretario de Promoción Social o su delegado, 4) El interventor asignado por el Secretario General Técnico del Fondo Nacional de Caminos Vecinales o su delegado, 5) el representante legal y Director Ejecutivo de la promotora de Empresas de Boyacá, 6) El coordinador de este proyecto de la Promotora de Microempresas de Boyacá. Serán funciones de este Comité: 1) Evaluar y realizar el seguimiento de la ejecución de este convenio, 2) Revisar los archivos de los contratos y las cuentas del presente convenio, 3) reunirse por lo menos una vez al mes o con la periodicidad que se considere conveniente, 4) analizar las condiciones técnicas que deben ser incluidas en los contratos con los microempresarios (…) CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El presente convenio será con cargo al código 2208030121 sección 06 del presupuesto de la vigencia fiscal de 1997 (…)” —se destaca—.
En cumplimiento de las obligaciones adquiridas, la Promotora de Microempresas de Boyacá “Productividad”, quien puso de presente su calidad de mandataria de la Gobernación de Boyacá, suscribió con la Empresa Asociativa de Trabajo “Los Líderes”, contrato de obra en los siguientes términos (fol. 9 a 12, c. ppal.):
“Entre los suscritos Samuel Antonio Gómez Cristancho (…), quien actúa como Director Ejecutivo y como Representante Legal de la Promotora de Microempresas de Boyacá PRODUCTIVIDAD, entidad sin ánimo de lucro (…) que en adelante se denominará PRODUCTIVIDAD,encalidaddecontratante,porunaparte,encumplimientodelConvenioInterinstitucionaldeMandatoNº297del31dediciembrede1997,celebradoconlaGobernacióndeBoyacá y por la otra Antonio Solano Pérez (…) en su carácter de Director Ejecutivo y como representante legal de la EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO LOS LÍDERES (…), en su carácter de contratista (…) hemos convenido celebrar el contrato de obra que se especifica a continuación,elcualseregiráporlaleycivilycomercial y por las presentes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO. La EMPRESA, se obliga a ejecutar las obras de mantenimiento y conservación rutinarias permanentes, en el sector Vía Boavita - San Francisco - Las Brisas con una extensión 27,8 Kilómetros, Cocuy – Carrisal - Chita con una extensión de 42,75 kilómetros, Cocuy - Pachacual con una extensión de 10,0 kilómetros, el Espino vía Miraflores - Santa Ana - Centro Mortiñal con una extensión de 18,0 kilómetros, La Uvita vía San Bernardo - Cusaui - Cañitas con una extensión de 8,0 kilómetros, Paipa - Palermo con una extensión de 31.5 kilómetros, Chinavita - Quebrada el Oso Fátima - Escobal con una extensión de 17,10 kilómetros, Sotaquirá - Arcabuco con una extensión de 18,1 kilómetros para un total de 195,85 kilómetros, consistente en: rocería y desmonte manual, limpieza de obras de arte con luz hasta 4 metros, limpieza manual de cunetas, descoles y zanjas de coronación, limpieza de señales y defensas metálicas, eliminación manual de derrumbes, limpieza de tabletas informativas, sello de fisuras y demás labores de la misma o similar naturaleza que le sean indicadas por PRODUCTIVIDAD, deacuerdoconlasindicacionesdadasporlaSecretaríadeInfraestructuraVialdeBoyacáyalprogramamensualquedeterminaelinterventor.Igualmente la EMPRESA debe garantizar el flujo vehicular, utilizar las señalestemporalesduranteeltiempodeduracióndelostrabajosenlavía,dichasseñalesdeberáncontenerellogotipodePRODUCTIVIDAD,GOBERNACIÓNDEBOYACÁyeldeLAEMPRESA(…) CLÁUSULA TERCERA: LA EMPRESA hará la ejecución permanente de las obras dentro de los doce (12) meses siguientes contados a partir del acta de iniciación de la obra (…)”.
De las estipulaciones precedentes queda claro que en el asunto bajo examen se dan los presupuestos para entender que la Empresa Promotora de Microempresas de Boyacá “Productividad” actuó por cuenta y a nombre del departamento de Boyacá. Así se deriva de la voluntad emitida por Productividad en el contrato de obra Nº 297-001 de 1998 con alusión expresa al mandato otorgado por el ente territorial, en que se le otorgó la facultad de celebrar contratos de mantenimiento y conservación vial en los tramos de carreteras señalados en el anexo 001 de dicho negocio (cláusula primera), ejecutados con recursos públicos, bajo la dirección técnica del mandante a través de la Secretaría de Infraestructura Vial, al punto que así lo indicaron los avisos que usaron la imagen departamental al tiempo que la información financiera de la ejecución contractual quedó bajo la tutela del mandante. No puede afirmarse entonces que Productividad actuó a su nombre y mantuvo oculto al mandante, dado que la misma hizo manifiesta su condición de mandataria del departamento de Boyacá ante su contratante, Empresa Asociativa de Trabajo “Los Líderes” y no podía ser de otra manera si se contrataba con recursos públicos el mantenimiento de las vías terciarias del departamento.
En ese orden de ideas, no cabe duda de que el contrato de obra No. 297 de 1998 suscrito entre La Promotora de Microempresas de Boyacá “Productividad y la empresa asociativa de trabajo “Los Líderes, tuvo la virtualidad de obligar al departamento de Boyacá, y en esa medida, se tiene como un acto jurídico celebrado —por medio de representante— por la entidad pública convocada, tal como lo define el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 precitado, de donde se trata de un verdadero contrato estatal, cuyo juzgamiento corresponde a esta jurisdicción.
Esta Corporación es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, en proceso de doble instancia, seguido ante el Tribunal Administrativo de Boyacá tal como lo dispone el art. 129 del C.C.A., habida cuenta que la cuantía de la demanda alcanza la exigida en vigencia del Decreto 597 de 1988(6), para que esta Sala conozca de la acción de controversias contractuales en segunda instancia.
3. Caducidad.
Con respecto a la oportunidad para la interposición de la demanda, es menester tener en cuenta que, en lo relativo a los contratos, al tenor del numeral 10 del artículo 136 del C.C.A. “el término de caducidad será de dos años, que se contará a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento”. Dispone la norma, además, que en los contratos que requieran de liquidación y esta sea efectuada de común acuerdo por las partes, el término de caducidad se contará desde la firma del acta.
En el caso concreto, aunque en la demanda se señaló que el contrato fue liquidado de mutuo acuerdo el 16 de febrero de 2000 y que en el acta de liquidación se dejaron salvedades por parte del contratista, en el recurso de apelación la actora puso de presente la acta 2 de marzo, que la misma no suscribió, empero suscrita por la contratante y el interventor, igualmente con el propósito de liquidar el contrato. A juicio de la Sala, el argumento traído en sede apelación, además de que cambia los hechos de la demanda, lo que resulta improcedente, no se ajusta a la realidad pues, el 16 de febrero de 2000 tanto la Promotora como la Empresa Asociativa demandada y demandante en este asunto, a través de sus representantes legales, suscribieron acta en la que se realiza el ajuste de cuentas, esto es, se liquidó el contrato, que la contratista objetó reservándose el derecho de formular ante la justicia las salvedades que le impidieron convenir (fol. 457, c. ppal.). En consecuencia, es desde el 16 de febrero de 2000 que debe contarse el término bienal de caducidad.
Así las cosas, la acción presentada el 1º de junio de 2001, lo fue en el término consagrado en el artículo 136 del C.C.A.
4. El caso sub lite.
4.1. Sobre el régimen jurídico aplicable al contrato de obra Nº 297 - 001 y la declaratoria oficiosa de nulidad contractual.
La Sala se pronunciará oficiosamente sobre la nulidad de los contratos de mandato Nº 297 de 1997 y de obra Nº 297-001 de 1998, en cuanto se encuentran configurados los elementos para declararla, pues no consultaron principios constitucionales y legales de imperativo cumplimiento.
Conforme los artículos 23 y 29 de la Ley 80 de 1993, las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad, de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. La selección será objetiva y tendrá en cuenta el ofrecimiento más favorable a la entidad, sin tener en consideración factores de afecto, interés o motivaciones subjetivas, pues su desconocimiento comporta una vulneración a las normas legales que gobiernan los procesos de selección y con ello de los principios que gobiernan la contratación estatal.
En lo que tiene que ver con el principio de transparencia, el numeral 1º del artículo 24, dispuso que la escogencia del contratista se efectuaría siempre a través de licitación o concurso público, salvo que se permita la contratación directa, según la relación taxativa de la misma disposición, así:
“a). Menor cuantía para la contratación. Para efectos de la contratación pública se entenderá por menor cuantía los valores que a continuación se relacionan, determinados en función de los presupuestos anuales de las entidades públicas, expresados en salarios mínimos legales mensuales:
d) Para la prestación de servicios profesionales o para la ejecución de trabajos artísticos que solo puedan encomendarse a determinadas personas naturales o jurídicas, o para el desarrollo directo de actividades científicas o tecnológicas.
e) Arrendamiento o adquisición de inmuebles
f) Urgencia manifiesta, entre otros (…)”.
De los hechos probados se advierte que el departamento de Boyacá requería contratar el mantenimiento y conservación básica de 835,35 kilómetros de carreteras entregados por el Fondo Nacional de Caminos Vecinales y Findeter, en virtud al convenio Nº 00215, tal como quedó claro en los antecedentes del convenio. De donde lo conducente tenía que ver con abrir la licitación correspondiente con el pleno de los requisitos legales. En su lugar, suscribió un contrato de mandato con una entidad privada que a su vez contrató a la demandante para la ejecución de la obra pública dirigida al mantenimiento de carreteras, esto es, trabajo material sobre bienes inmuebles enunciado en el anexo Nº 01 del contrato, acorde con la definición del artículo 32 de la Ley 80 de 1993.
Valga aclarar que al caso concreto no es aplicable la forma especial de contratación contenida en el artículo 355 de la Constitución(7) y desarrollada por el Decreto 777 de 1992, modificado por los decretos 1403 de 1992 y 2459 de 1993(8), destinada al apoyo de actividades y programas de interés general afines con los planes nacional y seccionales de desarrollo, realizadas por particulares a través de entidades sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad. Régimen que se rige, en lo no dispuesto en los decretos, por el derecho privado, lo que implica la selección directa del contratista.
Lo anterior, comoquiera que el mismo Decreto 777 de 1992 señala en el numeral 1º del artículo 2º que estarán excluidos de su aplicación “los contratos que las entidades públicas celebren con personas privadas sin ánimo de lucro, cuando los mismos impliquen una contraprestación directa a favor de la entidad pública y que por lo tanto podrían celebrarse con personas naturales o jurídicas privadas con ánimo de lucro, de acuerdo con las normas sobre contratación vigentes”. Además, el artículo 3º del Decreto 1403 de 1992, adicionó a la norma transcrita el numeral 5º, según el cual están excluidos del régimen especial “[l]os contratos que de acuerdo con la ley celebre la entidad pública con otras personas jurídicas, con el fin de que las mismas desarrollen un proyecto específico por cuenta de la entidad pública, de acuerdo con las precisas instrucciones que esta última les imparte”.
Así las cosas, el objeto de los contratos que autoriza el inciso segundo del artículo 355 superior se limita a la realización de actividades o programas de interés público que, conforme a los planes de desarrollo, adelanten instituciones privadas sin ánimo de lucro, o en otras palabras, gestiones de fomento o benéficas, tal como lo ha entendido esta Corporación(9) y lo dejó en claro la Corte Constitucional en Sentencia C-712 de 2002(10) en estos términos:
“(…) el ámbito propio del artículo 355, en sus dos incisos, el primero en cuanto prohíbe explícitamente las donaciones y auxilios, y el segundo, que permite la celebración de contratos para el cumplimiento de actividades de interés público, acordes con los planes de desarrollo, con personas jurídicas privadas, sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, eseldelaacciónbenéficadelEstado,delasactividadesdefomentoquedentrodeunEstadoSocialdeDerechocorrespondencomofunciónpropia,insoslayable,alaorganizaciónestatal.Setratadeapoyarlaaccióndeorganizacionesdeorigenprivado,queenejerciciodelaautonomíadeiniciativaparaeldesarrollodelasmásvariadasactividadesquelaspersonasrealizanensociedad(ConstituciónPolítica,art.38),buscanlasatisfaccióndefinalidadesnosimplementelucrativas.
Como se puntualiza en la Sentencia C-543/2001, el artículo 355 constitucional, cuando en el segundo inciso alude a la celebración de contratos, hace énfasis en que el objeto de los mismos es el desarrollo de actividades de interés público, acordes con los planes de desarrollo, y para asegurar que la acción de fomento (benéfica como la ha denominado la jurisprudencia de la Corporación) se cumpla adecuadamente, exige que las instituciones privadas con las cuales se hayan de celebrar sean precisamente de aquellas que conforme a la ley tengan el carácter de institucionessinánimoofinlucrativo(laspersonasjurídicas,fundacionesyasociaciones,reguladasporelCódigoCivil—TítuloXXXVI—ydisposicionescomplementarias)queademás,ostentenreconocidaidoneidadenelámbitodondeconformeasusrespectivasreglasestatutarias,desarrollanlasactividadesdebeneficiocomún”—se destaca—.
En ese orden, si bien el precepto prohíbe la destinación de recursos públicos a particulares, también lo es que el mandato no es absoluto en tanto, la misma norma admite aquellas que tengan un fundamento constitucional expreso, las que no constituyen erogación prohibida por la Carta sino el cumplimiento de los deberes sociales a cargo del Estado. De donde el auxilio que prohíbe la norma superior, es aquel que se hace en beneficio de particulares por mera liberalidad, sin contraprestación alguna, o en palabras de la Corte “[l]o censurado por la norma constitucional, que prohíbe a las ramas y órganos del poder decretar auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado, es la transferencia injustificada de recursos del patrimonio público al particular, con el fin de favorecer a ciertos individuos o grupos de manera selectiva, así como la utilización política y electoral, y algunas veces económica, de las necesidades de personas y comunidades (…)(11)”.
Así las cosas, es claro que aquellos contratos que generan una contraprestación directa a favor de la entidad contratante y los que tienen por objeto desarrollar proyectos específicos por cuenta de la entidad pública, corresponden al cumplimiento de sus funciones y por lo tanto, se tipifican dentro de cualquiera de las modalidades de contratación de la Ley 80 de 1.993, debiendo sujetarse a los procesos de selección, como acaece con el contrato de obra para la construcción, mantenimiento y reparación de la infraestructura vial del departamento, que puede ser ejecutado por entidades privadas o públicas con ánimo de lucro, al tiempo que su ejecución debía ajustarse a las instrucciones impartidas por la entidad pública.
Conforme a lo anterior, no cabe duda del desconocimiento de los principios de publicidad y transparencia, y en especial, de selección objetiva, dispuesto en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993.
Recientemente, la Sala destacó de la regla de selección objetiva, su condición de principio básico de todas las modalidades de contratación estatal. Así se sostuvo que, para escoger el ofrecimiento más favorable, la entidad deberá consultar los principios de imparcialidad, igualdad, moralidad y transparencia, sin consideración a factores de afecto, interés o cualquier clase de motivación subjetiva(12).
Previamente, en sentencia de 2 de diciembre de 2013(13), la Sala sostuvo que aún en los contratos celebrados por las empresas de servicios públicos domiciliarios, sometidos al derecho privado se impone el cumplimiento de los principios y fines constitucionales. Esto es, la realización de convocatorias con sujeción a los principios de transparencia, objetividad y eficiencia(14).
En el caso concreto, la Sala advierte la ilegalidad manifiesta de la contratación directa de una obra pública, así se haya tratado de camuflar con la intermediación de un privado, con quien se suscribió un contrato de mandato, en apariencia, sin representación, en contravía de expresa disposición legal (Art. 24.1, Ley 80 de 1993). Además, con el contrato de mandato Nº 297 de 1997 se impusieron limitaciones injustificadas a la aplicación del principio de selección objetiva, lo que denota, con claridad, la intención de hacer uso del encargo para eludir el proceso licitatorio como:
i) La consagración del mandato como “sin representación”, cuando en realidad el mandatario contrató a nombre y por cuenta del departamento. Se puede concluir, sin mayores elucubraciones, que el hecho de incluir la expresión pretendía sustraer el contrato del régimen jurídico aplicable, esto es, se aparentó un contrato entre particulares gobernado por el derecho privado.
ii) La indicación de que el mandato tendría como fin la celebración de contrato de prestación de servicios (cláusula segunda), pese a que, seguidamente se estableció que su objeto sería “la conservación y el mantenimiento de las vías relacionadas en el artículo 1º”. Mientras el contrato de prestación de servicios profesionales o intuito personae es de aquellos que puede adjudicarse directamente, el contrato de obra pública debía ser adjudicado mediante licitación por expresa disposición legal.
iii) La inclusión de la directriz relativa a la preferencia para contratación, de las microempresas pertenecientes a los municipios en que se ejecutaren las obras y en que hagan parte exservidoresdeldepartamentodeBoyacá(numeral 12, cláusula segunda), esto es, se direccionó la contratación sin justificación, pues no se entiende porque en un contrato de obra tal preferencia.
En consecuencia, merece seria reservas la conducta de la administración, quienes, so pretexto de la suscripción de un contrato de mandato “sin representación”, contrató una obra pública sin someterla a licitación, pasando por alto los principios de la contratación estatal, dirigidos a garantizar bajo todo concepto el principio de selección objetiva. En este punto, cabe recordar que el artículo 1742 del Código Civil, autoriza el decreto oficioso de la nulidad absoluta por parte del juez, al tiempo que establece dicha declaración como imperativa(15).
La declaratoria de nulidad de los contratos, implica, la interrupción de la eficacia futura, pero también retroactiva en cuanto sea posible y por ende, conduce a la extinción de las obligaciones entre las partes, sin restituciones mutuas, a menos que las partes no tuvieran conocimiento de la ilicitud de la convención. Así lo prevé el artículo 1746 del Código Civil, a cuyo tenor:
“ART. 1746.—Efectos de la declaratoria de nulidad. “La nulidad pronunciada en sentencia que tiene la fuerza de cosa juzgada,daalaspartesderechoparaserrestituidasalmismoestadoenquesehallaríansinohubieseexistidoelactoocontratonulo;sinperjuiciodeloprevenidosobreelobjetoocausailícita(…) —se destaca—.
Norma que debe ser interpretada en el marco del artículo 1525 del C.C.:
“ART. 1525.—Acción de repetición por objeto o causa ilícita. “No podrá repetirse lo que se haya dado o pagado porunobjetoocausailícitaasabiendas” —se destaca—.
Los demás vicios que generen nulidad absoluta o relativa dan a las partes el derecho a ser restituidas al estado en que se hallaban antes del contrato.
Ahora, en la contratación estatal se establecieron causas adicionales de nulidad. El artículo 44 de la Ley 80 estipula que los contratos son nulos por las razones dispuestas en el derecho civil y también cuando se celebran i) con personas incursas en inhabilidad o incompatibilidad, ii) contra expresa prohibición constitucional o legal, iii) con abuso o desviación de poder. Al igual que cuando iv) se declaren nulos los actos administrativos en que se fundamenten y v) con desconocimiento de los criterios previstos en el artículo 21 sobre tratamiento de ofertas nacionales y extranjeras o con violación de la reciprocidad de que trata esa ley.
La nulidad absoluta del contrato estatal pueden alegarla las partes, el agente del Ministerio Público, cualquier persona que acredite interés directo o declararla oficiosamente el juez; además, no es susceptible de saneamiento por ratificación. De otra parte, como sucede con la nulidad relativa en el derecho privado, en la contratación estatal este vicio se configura por los demás defectos de que adolezca el negocio, y puede sanearse por ratificación de las partes o por prescripción, de 2 años contados desde que ocurre el hecho generador, sin que ello mengüe la potestad de declaratoria oficiosa o por solicitud del Ministerio Público, la que puede declararse en cualquier tiempo.
Así mismo, la Ley 80 de 1993 consagra la figura de la nulidad parcial, la cual consiste en que “la nulidad de alguna o algunas cláusulas de un contrato, no invalidarán la totalidad del acto, salvo cuando este no pudiese existir sin la parte viciada”.
A diferencia del derecho privado, el estatuto de contratación pública dispone que si se declara la nulidad de un contrato de ejecución sucesiva, se reconocerá y pagarán las prestaciones ejecutadas hasta la adopción de la decisión. No obstante, si el contrato es nulo por objeto o causa ilícita, la entidad solo debe pagar el beneficio recibido. Así lo establece el artículo 48 del mismo compendio normativo:
“ART. 48.—De los Efectos de la Nulidad. Ladeclaracióndenulidaddeuncontratodeejecuciónsucesivanoimpediráelreconocimientoypagodelasprestacionesejecutadashastaelmomentodeladeclaratoria.
Habrá lugar al reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas del contrato nulo por objeto o causa ilícita, cuando se probare que la entidad estatal se ha beneficiado y únicamente hasta el monto del beneficio que esta hubiere obtenido. Se entenderá que la entidad estatal se ha beneficiado en cuanto las prestaciones cumplidas le hubieren servido para satisfacer un interés público —se destaca—”.
Los argumentos expuestos, resultan suficientes para revocar la decisión del tribunal y en su lugar declarar de oficio la nulidad del convenio interinstitucional de mandato Nº 0297 de 31 de diciembre de 1997 suscrito entre el departamento de Boyacá y la Empresa Promotora de Microempresas de Boyacá “Productividad”, contrato principal para el caso concreto, y de contera, del contrato Nº 297-001 de 23 de noviembre de 1998, suscrito entre Productividad, como mandataria del departamento de Boyacá y “Los Líderes” Empresa Asociativa de Trabajo, accesorio a aquel(16), amén de que la suscripción de los contratos contravino los principios constitucionales y legales, al tiempo que desconoció las normas en que debía fundarse, lo que hace visible la desviación de poder que comportó la actuación y su objeto ilícito(17), dando lugar a la declaratoria de su invalidez conforme a lo dispuesto en los numerales 2º y 3º de la Ley 80 de 1993 precitados, en concordancia con el artículo 1519 del Código Civil.
Comoquiera que en el caso concreto, el contrato de obra cuya nulidad absoluta por objeto ilícito se declara era de tracto sucesivo, procede la Sala a establecer si hay lugar a reconocer alguna suma por concepto de prestaciones ejecutadas y no pagadas, cuyo beneficio hubiera sido efectivamente recibido por la entidad, acorde con lo señalado por el artículo 48 de la Ley 80 de 1993. Para lo anterior, resulta imperativo el pronunciamiento sobre la legalidad de la multa, amén de establecer la procedencia del descuento.
Sobra señalar, que como consecuencia de la declaratoria de nulidad absoluta del contrato, nada habrá de decirse respecto del presunto incumplimiento contractual demandado(18).
5. Sobre la nulidad de la multa y la liquidación bilateral.
Declarada de oficio la nulidad absoluta de los contratos de mandato y obra, tanto la multa derivada del presunto incumplimiento del contratista como el acta de liquidación bilateral del contrato de obra correrán la misma suerte comoquiera que el efecto de la figura es el retorno de las cosas al estado anterior, con la excepción del artículo 48 precitado. En ese orden, dado que la suscripción del contrato contravino los principios constitucionales y legales, al tiempo que desconoció normas de rango legal y reglamentario, lo que hace visible su objeto ilícito y la desviación de poder que comportó la actuación, se dejará sin efecto el acta de liquidación firmada, con anuncio de la presentación de salvedades, el 16 de febrero de 2000 y la multa impuesta en virtud del contrato (cláusula décima)(19). Lo anterior con el fin de restablecer la legalidad, mediante la eliminación de la situación jurídica irregular creada con la celebración del contrato.
En consecuencia, ordenará la sala la devolución del monto cobrado por concepto de multa a la empresa asociativa de trabajo “Los Líderes”, traído a valor presente, el cual conforme al acta de liquidación ascendió a la suma de $ 22’681.295,24, con base en la siguiente fórmula:
132,70 IPC octubre/2016
VP = $ 22’681.295,24 x --------------------------------------
59,06 IPC Febrero/2000
VP = $ 50.961.867
Así las cosas, la Sala ordenará la restitución de la suma de cincuenta millones novecientos sesenta y un mil ochocientos sesenta y siete pesos ($ 50.961.867), a la demandante Empresa Asociativa de Trabajo “Los Líderes”.
Ahora bien, opera, en el sub judice, la solidaridad en el pago de la obligación, comoquiera que de las pruebas arrimadas al plenario se colige que, tanto la entidad territorial como la Promotora de Microempresas de Boyacá “Productividad” participaron en la toma de la decisión que impuso la sanción a la Empresa Asociativa de Trabajo “Los Líderes”, por intermedio del Comité Operativo del Convenio, del que hacían parte conforme lo señala la cláusula décima, los secretarios de Hacienda, Infraestructura Vial y Promoción Social del departamento de Boyacá o sus delegados, el interventor asignado por el secretario general técnico del fondo nacional de caminos vecinales o su delegado, el representante legal de la Promotora de Microempresas de Boyacá y el coordinador del proyecto, también designado por la contratista.
En efecto, se lee en comunicación dirigida por el Coordinador del Convenio Nº 297 - Productividad, al señor Antonio Solano Pérez, representante legal de la empresa asociativa de trabajo “Los Líderes” el día 30 de diciembre de 1999, lo siguiente (fol. 27 a 28, c. ppal.):
“Por lo anterior expuesto (sic) y en análisis detallado efectuado por el ComitéOperativodelConveniodeMantenimientoVial del día 13 de diciembre de 1999, en reunión extraordinaria y por acta 015 de la misma fecha y una vez escuchados los informes del Coordinador e interventor del Convenio, se concluyó por decisión unánime, la aplicación de la CLÁUSULA DÉCIMA (…).
Por lo anterior y en cumplimiento de lo ordenado por el Comité Operativo de Mantenimiento Vial,lecomunicolaaplicacióndelasanciónalContratodeobraNº297-001suscritoentrelaPromotoradeMicroempresasdeBoyacáylaEATLosLíderesconfecha23dediciembrede1998ycuyovaloresDOSCIENTOSVEINTISÈISMILLONESOCHOCIENTOSDOCEMILNOVECIENTOSCINCUENTAYDOSPESOSCON38/100M/C($22.681.295,24),lasanciónseharáefectivaeneldescuentoalasumapendienteporcancelardelcontratoenreferencia—se destaca—.
Ahora bien, a juicio de la Sala, le asiste una mayor responsabilidad al departamento de Boyacá en la asunción del pago de la multa, comoquiera que i) conforme a los contratos cuya nulidad se declara, la satisfacción de las obligaciones adquiridas por Productividad se realizaría con cargo a los recursos transferidos por la Financiera de Desarrollo Territorial - Findeter al departamento de Boyacá conforme al convenio nº. 00215 suscrito entre esas entidades (cláusulas segunda, quinta y décimo tercera del convenio interinstitucional de mandato Nº 297 de 1997), esto es, con cargo a recursos públicos cuya ejecución correspondía al departamento, al tiempo que es en el ente territorial en quien recae la titularidad de la contraprestación y ii) toda vez que su participación en el Comité Operativo del Convenio, que adoptó la decisión, fue mayoritaria.
Así las cosas, a juicio de la Sala, resulta ajustado a derecho que el departamento de Boyacá, asuma en un 60%, el pago de la totalidad de los perjuicios acreditados y la Empresa Promotora de Microempresas de Boyacá “Productividad” lo haga en un 40%.
Sin perjuicio de lo anterior, cualquiera de las entidades demandadas pagará el monto total de la condena y, posteriormente, podrá repetir contra la otra para que, de conformidad con lo expuesto en este punto, le reembolse la suma que en derecho corresponde.
6. Sobre el valor de las prestaciones ejecutadas y no pagadas por la demandada.
6.1. De conformidad con las actas finales de recibo de obra y acorde con lo probado con el acta de liquidación bilateral del contrato de obra Nº 297-001 de 1998 —el cual tiene valor probatorio pese a la declaratoria de su nulidad—, se encuentra que las siguientes prestaciones fueron ejecutadas por la parte actora y pagadas por la Promotora de Microempresas de Boyacá “Productividad” en un 100%, por lo que sobre las mismas no hay lugar al reconocimiento de valor alguno, comoquiera que la administración, a través de su mandataria, pagó el beneficio recibido por esas obras:
Tramo Valor contratado Valor ejecutado
Boavita - San Francisco - Las Brisas $ 32.195.047,62 $ 32.195.047,62
El Espino vía Miraflores - Santa Ana - Centro Mortiñal $ 20.845.714,29 $ 20.845.714,29
Chinavita - Quebrada El Oso - Fátima - Escobal $ 19.803.428,57 $ 19.803.428,57
Sotaquirá - Arcabuco $ 20.961.523,81 $ 20.961.523,81
Total $ 93.805.714,29 $ 93.805.714,29
6.2. Ahora bien, en cuanto al tramo Paipa - Palermo, la Promotora de Microempresas de Boyacá disminuyó unilateralmente el valor del contrato, comoquiera que se reajustó el kilometraje contratado. Así quedó establecido en comunicación de 30 de diciembre de 1999, dirigida por el Coordinador del Convenio 0297, en los siguientes términos (fol. 29, c. ppal.):
“Me permito comunicarle que por decisión del Comité de Mantenimiento Vial del Convenio 297 en reunión extraordinaria del pasado 14 de diciembre, se deben efectuar los ajustes pertinentes al Contrato 297-001 en cuanto a la reliquidación por menor distancia encontrada en el tramo Paipa - Palermo, así:
Distancia en contrato inicial: 31,5 k
Distancia según concepto de la Secretaría de Infraestructura Vial: 29,30 k
Ajuste a menor distancia: 2,20 k
Valor unitario kilómetro: $ 1’158.095,24
Ajuste de menor valor al contrato 297-001: $ 2’547.809,52 (…)”.
Reajuste que tuvo como fundamento, a su vez, en la visita técnica efectuada por el ingeniero del Distrito Centro, Segundo Medina Alzate, que señala (fol. 32, c. ppal.):
“En visita realizada a la vía Paipa - Palermo, la cual se le está haciendo mantenimiento rutinario por la Microempresa Los Líderes, se encontró que la distancia es de 29,5 kms, dicha distancia va desde el punto la Y en Paipa (donde termina el pavimento) hasta el casco urbano de Palermo (incluye 200 mts en pavimento)”.
El acta de recibo parcial de obra Nº 12 de 4 de enero de 2000 da cuenta de que la obra fue ejecutada en un 100% (fol. 381, c. ppal.). Igualmente, de conformidad con el acta de terminación de obra de 12 de enero de 2000, suscrita por el Coordinador del Convenio 297, el alcalde del municipio de Paipa, el personero municipal y el interventor, se indicó que “en visita al tramo enunciado, se constata que las obras ejecutadas se realizaron según la programación de interventoría”. Es decir, la totalidad de las obras de mantenimiento permanente y rutinario contratadas fueron ejecutadas por la empresa asociativa.
Así las cosas, dice la liquidación frente a este particular (fol. 437, c. ppal.):
Tramo Paipa - Palermo Inicial Reliquidación Ajuste a menor distancia
Valor del contrato $ 36.480.000,00 $ 33.932.190,48 $ 2.547.809,52
Longitud del tramo KMT 31,50 29,30 2,20
Valor alicuota mensual 3040000 $ 2.827.682,54 $ 212.317,46
En tal virtud, considera la Sala que, comoquiera que la ley solo establece que se reconozca al contratista hasta el monto del beneficio recibido por la administración y dado que el kilometraje de la ruta fue rectificado, confirmándose que era de 29,5 km y que sobre todo el tramo se cumplieron las obras, las cuales fueron reconocidas y pagadas por la administración, no procede reconocimiento alguno por este concepto.
6.3. En cuanto a los tramos restantes refiere el acta de liquidación bilateral (fol. 457, c. ppal.):
Cocuy-Carrizal-Chita $ 49.508.571,43 $ 46.471.587,29
Cocuy-Palchacual $ 11.580.952,38 $ 7.720.633,85
Uvita vía San Bernardo - Cusagui - Cañitas $ 9.264.761,00 $ 8.578.483,23
Sativa Norte - Sativa Sur - Coloradales $ 26.172.952,38 $ 25.197.205,34
Total $ 96.527.237,19 $ 87.967.909,71
La empresa asociativa de trabajo “Los Líderes” adujo que cumplió a cabalidad con la totalidad de las obras para la distancia contratada, empero, al respecto, Productividad aseveró que no se dio una ejecución total de lo contratado y retuvo parcialmente el pago. Retenciones sobre las que la empresa asociativa manifestó su disenso, señalando en la cuenta de cobro radicada el 17 de febrero de 2000 ante Productividad, que reclama el pago de la suma de $ 11.806.775,7, acorde con la liquidación del contrato y que “queda por definir: pago de la multa 10% del valor total del contrato y delasretencionesqueexistendelostramoslaborados” —se destaca—. Así las cosas, procede la Sala a verificar i) la distancia contratada para mantenimiento en los tramos en discusión, ii) el kilometraje sobre el que efectivamente se realizaron obras de conformidad con las actas de recibo parcial y total de obra, iii) el valor de kilómetro recibido a satisfacción por tramo, y iv) el valor efectivamente pagado por el departamento de Boyacá, para establecer el valor de lo efectivamente ejecutado y determinar si hay lugar a restituciones y el valor de las mismas. Lo anterior, teniendo en cuenta que aunque el convenio interinstitucional de mandato Nº 297 de 1997 establecía en su cláusula segunda que sería obligación del mandatario “celebrar contratos de prestación de servicios con las microempresas señaladas para la conservación y mantenimiento de las vías relacionadas en el anexo Nº 001 (…), por la suma de un millón quinientos veinte mil pesos ($ 1’520.000) en promedio, por todo concepto, por cada kilómetro de vía atendido por un año (…) (fol. 3, c. ppal.), lo cierto es que dicho valor no es oponible a la Empresa Asociativa de Trabajo “Los Líderes” que no fue parte en dicha convención, por lo que la Sala no tomará dicho valor sino el precio fijado en el contrato de obra como indicador para establecer el valor de lo ejecutado.
6.3.1. Respecto del tramo Cocuy - Carrizal - Chita, se tiene que, de conformidad con la cláusula primera del contrato de obra, el tramo contaba con una extensión de 42,75 kilómetros, mientras que en el documento denominado “anexo al contrato” se indica que el valor de la obra para el tramo referido sería de cuarenta y nueve millones quinientos ocho mil quinientos setenta y un pesos con cuarenta y tres centavos ($ 49’508.571,43), misma suma que se indica como valor inicial en el acta de terminación de obra. De lo anterior se infiere que el valor del mantenimiento por kilómetro sería un millón ciento cincuenta y ocho mil noventa y cinco pesos con veintitrés centavos ($ 1.158.095,23)(20).
Frente a lo efectivamente ejecutado por la demandante en el tramo, aunque el contrato señala que la obra tendría una extensión de 42,75 kilómetros, el acta de finalización de obra ni la evaluación de la calidad de la obra realizada a posteriori por el interventor, dan cuenta de la realización de obras sobre la totalidad de dicho kilometraje. Al respecto, obran las siguientes pruebas:
6.3.1.1. Comunicación de 4 de octubre de 1999, por medio de la que la interventoría se dirigió a la EAT Los Líderes y en que manifestó sus preocupaciones por incumplimiento del cronograma de obra en el tramo de la referencia (fol. 154, c. ppal.):
“(…) Cocuy - Carrizal - Chita
No se terminó de realizar el trabajo correspondiente al 4 de septiembre y en la cuota a entregar el 4 de octubre, la vía carece de intervención total (…)”.
6.3.1.2. Por su parte, el 5 de noviembre de 1999, la Personería Municipal, la Secretaría de Planeación Municipal y el alcalde de El Cocuy - Boyacá, enviaron comunicación al director ejecutivo de Productividad, en los siguientes términos (fol. 157, c. ppal.):
“En relación con el convenio interinstitucional de mandato Nº 297 (…) manifestamos nuestra preocupación por cuanto este se ha venido desarrollando de manera deficiente en lo que corresponde a los tramos El Cocuy - Palchacual y El Cocuy - Carrizal. Situación dada entre otras razones por la falta de permanencia de personal que dé cumplimiento debidamente a lo contratado.
En los dos tramos encontramos alcantarillas destapadas desde hace más de dos meses (…)”.
6.3.1.3. En el mismo sentido, el 30 de noviembre de 1999, el delegado del interventor, el jefe de Planeación Municipal y el Personero Municipal de El Cocuy elevaron acta de la inspección ocular realizada al área de las obras, en que se señaló en el tramo Cocuy - Carrizal - Chita (fol.158, c. ppal.):
“(…) Entre los kilómetros 28 y 21 no se ha hecho obra alguna, el tramo no ha sido intervenido. Entre los kilómetros 21 y 14 al parecer no se habrían hecho las rectificaciones solicitadas por la interventoría. Entre los kilómetros 14 y 7 se encontraron nueve (9) personas trabajando, con obras hechas en los kilómetros 7 y 9 de buena calidad”.
6.3.1.4. En acta de recibo parcial de obra nº. 12 de 4 de enero de 2000, no suscrita por el contratista, señaló la interventoría el siguiente balance de la ejecución (fol. 382, c. ppal.):
“Tiempo transcurrido: 100%
Obra ejecutada: 93,82%(21)
Valor neto a pagar presente acta: $ 1.088.730,15 (…)”.
6.3.1.5. Igualmente, señala el acta de terminación de obra visible a folio 173, de la misma fecha, sobre la ejecución de obras que se realizó sobre el tramo “(Cocuy - Carrizal - Chita). Cocuy - Carrizal - Alto del Pelao”:
“En visita al tramo correspondiente al Municipio de El Cocuy, se constató que las obras ejecutadas del kmt. 0 al 14 están de acuerdo con lo programado con la interventoría, las rectificaciones solicitadas del kmt. 14 al 21 no fueron ejecutadas en bacheo, en cuneteo y rocería parcial, además de no tener el personal suficiente, puesto que solo se trabajó inicialmente con cinco y luego con nueve trabajadores de la EAT Monserrate del municipio de Chita, que no son de la región, la coordinación con las autoridades fue nula, los mismo que durante el desarrollo del contrato solo se utilizó en una ocasión uniformes de Productividad. Los trabajos a entregar a noviembre 4 y diciembre 4 de 1999 y enero 4 del 2000 no se realizaron (…)”.
6.3.1.6. Con posterioridad al acta en cita, el 12 de enero de 2000, la interventoría se dirigió al Comité Operativo del Convenio interadministrativo de mandato Nº 297 de 1997 con el fin de poner de presentes los trabajos que a su parecer, no podían ser recibidos a satisfacción, así (fol. 196, c. ppal.):
“Cocuy – Carrizal – Chita
Kms 0.00 a 19.00 Trabajos bien realizados
Kms19.00a21.00Trabajosparciales,salteados
Kms21.00a28.00Rectificaciónparcialmalrealizada,salteada,nohaybacheo,muydeficiente(…)” —se destaca—.
6.3.1.7. En sentido contrario, para el 16 de febrero siguiente, la personería municipal de Chita hizo constar por escrito (fol. 281, c. ppal.):
“Que la vía Chita – El Carrizal – El Cocuy, se encuentra en buenas condiciones, con sus alcantarillas limpias, rocería, cunetas, parcheo y con su respectivo mantenimiento general (…)”.
Del material probatorio precitado, encuentra la Sala que aunque el acta de terminación de obra solo emite pronunciamiento sobre las obras realizadas entre los kilómetros 0 y 21, mientras que en posterior comunicación del interventor se rindió concepto sobre la calidad de las mismas entre los kilómetros 0 y 28, lo cierto es que en acta de recibo parcial de obra Nº 12, correspondiente al 100% de la vigencia del contrato, de la misma fecha del acta de terminación de obra, da cuenta del recibo a satisfacción del 93,82% de la misma. Dato que no controvierten los documentos precitados. Ahora bien, aunque la Personería Municipal de Chita haya hecho constar por escrito que la totalidad del tramo fue bien ejecutada, lo cierto es que a esa entidad no le corresponde dar cuenta del cumplimiento de un contrato del que no fue parte ni interventor. En consecuencia, se reconocerá como ejecutado el 93,82% del tramo.
Ahora, encuentra la Sala que, conforme al acta de liquidación bilateral, para el tramo Cocuy - Carrizal - Chita, al contratista le fue reconocido como valor ejecutado la suma de cuarenta y seis millones cuatrocientos setenta y un mil quinientos ochenta y siete pesos con veintinueve centavos ($ 46.471.587,29), suma que corresponde al 93,86% del valor contratado. De donde, se encuentra que fue efectuado el pago total de la obra efectivamente recibida.
6.3.2. Respecto del tramo El Cocuy – Palchacual, se conoce que de conformidad con el contrato, tenía una distancia de 10 kilómetros, mientras que en el documento denominado “anexo al contrato” se indica que el valor de la obra para el tramo referido sería de once millones quinientos ochenta mil novecientos cincuenta y dos pesos con treinta y ocho centavos ($ 11.580.952,38), misma suma que se indica como valor inicial en el acta de terminación de obra. De lo anterior se infiere que el valor del mantenimiento por kilómetro sería un millón ciento cincuenta y ocho mil noventa y cinco pesos con veintitrés centavos ($ 1.158.095,23)(22).
Frente a lo efectivamente ejecutado por la demandante en el tramo, obran las siguientes pruebas:
6.3.2.1. Comunicación de 4 de octubre de 1999, por medio de la que la interventoría se dirigió a la EAT Los Líderes y en que manifestó sus preocupaciones por incumplimiento del cronograma de obra en el tramo de la referencia (fol. 154, c. ppal.):
“(…) Cocuy – Palchacual
La vía presenta derrumbes sin levantar, no hay continuidad en el trabajo, labores de mantenimiento vial son deficientes, la vía carece de intervención (…)”.
6.3.2.2. Preocupación reiterada el 5 de noviembre de 1999, por la Personería Municipal, la Secretaría de Planeación Municipal y el alcalde de El Cocuy – Boyacá al director ejecutivo de Productividad —ver. Párr. 6.1.3.1. Supra— (fol. 157, c. ppal.).
6.3.2.3. Así mismo, en el acta de la inspección ocular realizada al área de las obras —ver. Párr. 6.3.1.3. Supra—, frente al tramo El Cocuy – Palchacual, se encontró (fol.158, c. ppal.):
“(…) En el kilómetro 1.6 existe una alcantarilla tapada con desborde de agua permanente desde hace cuatro meses aproximadamente no se puede verificar que se hayan hecho los trabajos de cuneteo, rocería, descoles. Se encontraron cinco (5) trabajadores en el tramo comprendido entre los kilómetros 7.1 y 7.5 realizando un trabajo medianamente aceptable. En el resto del recorrido no se ha realizado obra alguna”.
6.3.2.4. En acta de recibo parcial de obra Nº 12 de 4 de enero de 2000, no suscrita por el contratista, señaló la interventoría el siguiente balance de la ejecución (fol. 384, c. ppal.):
Obra ejecutada: 66,66%
Valor neto a pagar presente acta: $ 0,00% (…)”.
6.3.2.5. Igualmente, señala el acta de terminación de obra visible a folio 175 a 176 del cuaderno principal, de la misma fecha, sobre la ejecución de obras que se realizó sobre el tramo Cocuy - Palchacual:
“En visita al tramo El Cocuy – Palchacual, se constató que lasobrasejecutadasdelkmt.7,50al10,00noserealizaronsegúnlaprogramacióndeinterventoría, esto es que los trabajos para los meses a entregar a octubre 4, noviembre 4, diciembre de 1999 y enero 4 del 2000 no se desarrollaron. La coordinación con las autoridades locales fue nula (…)”.
6.3.2.6. En comunicación del 12 de enero de 2000 —ver. Párr. 6.3.1.6. supra— la interventoría señaló lo siguiente frente al tramo referido (fol. 196, c. ppal.):
“Cocuy – Palchacual
Kms 3.20 a 4.90 No se rectificaron trabajos deficientes
Kms 4.90 a 6.60 No se continuó el trabajo
Kms 6.60 a 8.30 No se trabajó
Kms 8.30 a 10.00 No se trabajó”.
Del material probatorio precitado, encuentra la Sala la concordancia entre lo señalado en el acta de recibo parcial de obra Nº 12 y la comunicación del interventor posterior a la finalización de la obra, comoquiera que en ambos documentos se da cuenta de la ejecución del 66,66% de la obra, ya que se señala su realización hasta el kilómetro 6,60. Lo anterior, aunque el acta de terminación de obra solo consigna que desde el kilómetro 7,50 no se desarrollaron los trabajos contratados, lo que no se opone al porcentaje de obra que consta como recibido en el acta parcial Nº 12, comoquiera que en la misma no se señala nada acerca del resto del kilometraje. Así las cosas, la Sala tendrá como probada la ejecución de la obra en el 66,66% del kilometraje contratado, una vez valorada la documentación en su conjunto.
Ahora, encuentra la Sala que, conforme al acta de liquidación bilateral, para el tramo Cocuy - Pachalcual, al contratista le fue reconocido como valor ejecutado la suma de siete millones setecientos veinte mil seiscientos treinta y tres con cuarenta y ocho centavos ($ 7’720.633,48), suma que corresponde al 66,66% del valor contratado. Como quiera que conforme al acta de recibo parcial Nº 12, el porcentaje de obra recibido por parte de la entidad fue el 66,66%, se encuentra que le fue pagada la totalidad de la obra recibida a satisfacción, por lo que nada más habrá de reconocerse por este concepto.
6.3.3. Respecto del tramo Uvita vía San Bernardo - Cusagui - Cañitas, se conoce que de conformidad con el contrato, tenía una distancia de 8 kilómetros, mientras que en el documento denominado “anexo al contrato” se indica que el valor de la obra para el tramo referido sería nueve millones doscientos sesenta y cuatro mil setecientos sesenta y un pesos con noventa y un centavos ($ 9’264.761,90), misma suma que se indica como valor inicial en el acta de terminación de obra. De lo anterior se infiere que el valor del mantenimiento por kilómetro sería un millón ciento cincuenta y ocho mil noventa y cinco pesos con veintitrés centavos ($ 1.158.095,23)(23).
6.3.3.1. En acta de recibo parcial de obra Nº 12 de 4 de enero de 2000, no suscrita por el contratista, señaló la interventoría el siguiente balance de la ejecución (fol. 385, c. ppal.):
Obra ejecutada: 92,55%
Valor neto a pagar presente acta: $ 85.784.82 (…)”.
6.3.3.2. Por su parte señala el acta de terminación de obra visible a folio 181 a 182 del cuaderno principal, de la misma fecha, sobre la ejecución de obras que se realizó sobre el tramo “La Uvita: San Bernardo Cusagui – Cañitas”:
“En visita al tramo se constató que lasobrassedesarrollaronensutotalidadydeacuerdoconelprogramadeinterventoría, haciendo la aclaración que en el kilómetro 6.800 se presentó un derrumbe a comienzos de diciembre con extensión de 50 mts y deja la vía obstruida, la coordinación con las autoridades locales fue buena, lostrabajosseadelantaronconunacuadrilladecincotrabajadoresqueatendíaeltramodeBoavitademaneraalterna(…)lostrabajosserecibenasatisfaccióndelacomunidad(…)”—sedestaca—.
6.3.3.3. En comunicación del 12 de enero de 2000 —ver. Párr. 6.3.1.6. supra— la interventoría señaló lo siguiente frente al tramo referido (fol. 196, c. ppal.):
“San Bernardo – Cusagui – Cañitas
6.80 a 8.00 No se realizó trabajos (sic) (…)”.
Del material probatorio precitado, encuentra la Sala que aunque no puede desconocer la evaluación de la obra consignada por el Coordinador del Convenio Interinstitucional de Mandato Nº 297, el contratante, la interventoría y las autoridades municipales, todos quienes suscribieron el acta de terminación de obra en que se señala de manera expresa que “las obras se desarrollaron en su totalidad” y que “se reciben a satisfacción de la comunidad”, se encuentra probado mediante concepto del 12 de enero de 2000 que la interventoría señaló que en el tramo comprendido entre los kilómetros 6,80 a 8,00 no se habían adelantado las obras, lo que concuerda con el acta de recibo parcial Nº 12 que indica que la ejecución ascendió al 92,55% del objeto contractual y el acta de finalización de obra en que se señala que “en el kilómetro 6.800 se presentó un derrumbe a comienzos de diciembre con extensión de 50 mts y deja la vía obstruida”, sobre el cual se estaban realizando trabajos en coordinación con las autoridades municipales. Trabajos comprendidos en el contrato de obra, que en su cláusula primera indica “la eliminación manual de derrumbes” como parte de las obras de mantenimiento y conservación rutinaria contratada. En ese orden de ideas, para la Sala no resulta precisa la afirmación consignada en el acta de terminación de obra frente a la recepción de la totalidad de la obra, como quiera que se conoce que a la altura del kilómetro 6,80 se presentó un derrumbe, cuyo levantamiento correspondía al contratista y que al momento de terminación del contrato no había sido solventado, tal como conceptuó la interventoría el 12 de enero de 2000. En consecuencia, la Sala tendrá como probada la ejecución del 92,55% de las obras conforme al acta de recibo parcial Nº 12.
Ahora, encuentra la Sala que, conforme al acta de liquidación bilateral, para el tramo La Uvita: San Bernardo - Cusagui - Cañitas, al contratista le fue reconocido como valor ejecutado la suma de ocho millones quinientos setenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y tres mil pesos con veintitrés centavos ($ 8’578.483.23), suma que corresponde al 92,59% del valor contratado. Como quiera que conforme a lo considerado ut supra el porcentaje de obra recibido por parte de la entidad fue el 92,55%, se encuentra que le fue pagada la totalidad de la obra recibida a satisfacción, por lo que no se reconocerá suma adicional alguna por este concepto.
6.3.4. Finalmente, en cuanto al tramo Sativa Norte – Sativa Sur - Coloradales se conoce que de conformidad con el contrato, tenía una extensión de 22,6 kilómetros, mientras que en el documento denominado “anexo al contrato” se indica que el valor de la obra para el tramo referido sería de veintiséis millones ciento setenta y dos mil novecientos cincuenta y dos pesos con treinta y ocho centavos ($ 26.172.952,38) misma suma que se indica como valor inicial en el acta de terminación de obra. De lo anterior se infiere que el valor del mantenimiento por kilómetro sería un millón ciento cincuenta y ocho mil noventa y cinco pesos con veintitrés centavos ($ 1.158.095,23)(24).
6.3.4.1. Comunicación de 4 de octubre de 1999, por medio de la que la interventoría se dirigió a la EAT Los Líderes y en que manifestó sus preocupaciones por incumplimiento del cronograma de obra en el tramo de la referencia (fol. 154, c. ppal.):
“(…) Sativanorte – Sativa Sur - Coloradales
Se encontraron trabajadores en el kilómetro 13.1 el día 28 de septiembre los cuales están dejando materiales de extracción de cuneteo en la vía.
Lo anterior es producto de la falta de dirección y supervisión de sus obreros y/o de los contratistas quienes están manejando el contrato (…)”.
6.3.4.2. En acta de recibo parcial de obra Nº 12 de 4 de enero de 2000, no suscrita por el contratista, señaló la interventoría el siguiente balance de la ejecución (fol. 386, c. ppal.):
Obra ejecutada: 95,4%
Valor neto a pagar presente acta: $ 1.205.333,33 (…)”.
6.3.4.3. Igualmente, señala el acta de terminación de obra visible a folio 183 a 184 del cuaderno principal, de la misma fecha, sobre la ejecución de obras que se realizó sobre el tramo “(Sativanorte – Sativasur – Coloradales). Límite Templete”:
“(…) En visita al tramo se constató que las obras programadas para entrega al 4 de enero del 2000, esto es, delkmt.3,80al0,00noefectuóningúntipodetrabajoenunalongitudde1.650mts.ubicadosentrelasalidadeSativanorteyelsitioLaChapa,la coordinación con las autoridades locales fue nula y solo se presentaron a exigirle alimentación y alojamiento a la Alcaldía, los trabajos se adelantaron con una cuadrilla de cuatro trabajadores que no son de la región. Los trabajos se reciben a satisfacción de la comunidad y se deja la aclaración que las obras no fueron terminadas (…)”.
En cuanto al tramo “(Sativanorte – Sativasur – Coloradales) Sector Sativasur, señalaron los firmantes:
“(…) El señor alcalde expresa que la coordinación con las autoridades locales fue nula y solo se presentaron a exigirle paz y salvo el cual no se expidió debido a que la obra no fue para constatarla, puesto que en los meses de febrero, marzo y abril se dejó material de extracción de limpieza de cunetas contaminando las banca y provocando accidentes vehiculares, además que no se contrató personal de la región. Por parte de la personería se deja expresa constancia que la Secretaría de Infraestructura vial, Productividad y la E.A.T. no comunicaron al despacho que se iniciarían los trabajos de mantenimiento a la vía en mención, cuando se inició el contrato y durante su ejecución, por lo tanto la coordinación es nula y no se puede dar constancia que se hayan cumplido los trabajos a satisfacción (…)”.
6.3.4.4. En comunicación del 12 de enero de 2000 —ver. Párr. 6.3.1.6. supra— la interventoría señaló lo siguiente frente al tramo referido (fol. 196 y 197, c. ppal.):
“Sativa Norte – Sativa Sur – Coloradales
Kms0.00a1.70Nosetrabajó
Kms 1.70 a 3.80 Vía trabajada”.
Del material probatorio precitado, encuentra la Sala la concordancia entre lo señalado en el acta de recibo parcial de obra Nº 12, el acta de terminación de obra y la comunicación de la interventoría de 12 de enero de 2000 que coinciden en que los trabajos no fueron terminados, y dan cuenta de la falta de ejecución de un tramo comprendido entre el kilómetro 0 y 1,7 de la obra, distancia que equivale al 7,5% del objeto contractual, al tiempo que se indica que las obras en el sector “Sativasur” no fueron cumplidas cabalmente. Así las cosas, a juicio de la Sala, de las pruebas se infiere que el beneficio recibido por la administración corresponde a la ejecución del 92,5% de la obra contratada para el tramo.
Ahora, encuentra la Sala que, conforme al acta de liquidación bilateral, para el tramo Sativanorte – Sativasur - Coloradales, al contratista le fue reconocido como valor ejecutado la suma de veinticinco millones ciento noventa y siete mil pesos doscientos seis mil pesos con treinta y cuatro centavos ($ 25’197.206,34), suma que corresponde al 96,27% del valor contratado. Como quiera que conforme a las pruebas relacionadas ut supra, la ejecución contractual fue del 92,5%, se encuentra que al contratista le fue pagada de más la suma de novecientos ochenta y seis mil setecientos veinte pesos con treinta centavos ($ 986.720,30), la cual será traída a valor presente, con base en la siguiente fórmula:
VP = $ 986.720,30 x ----------------------------------------
VP = $ 2.217.029,86
Así las cosas, la Empresa Asociativa de Trabajo “Los Líderes” le devolverá la suma de dos millones doscientos diecisiete mil veintinueve pesos con ochenta y seis centavos a la Promotora de Microempresas de Boyacá “Productividad” o al departamento de Boyacá, quienes cuentan con solidaridad pasiva, comoquiera que, aunque el pago fue realizado por la empresa, tal como se advierte en comprobante de egreso Nº 1934 (visible a folio 209, c. ppal.), se conoce que lo hizo con cargo al patrimonio de la entidad territorial, en nombre de quien actuaba. Suma que se descontará de la condena que se proferirá por cuenta de la nulidad de la multa impuesta al contratista.
6.4. De otra parte, la Sala no reconocerá valor alguno por concepto de la “segunda pasada” de mantenimiento a las vías, por la cual la demandante reclamó el pago de $ 267.155.108,56, toda vez que las pruebas dan cuenta de que la misma correspondió al cumplimiento del objeto contractual, consistente en la ejecución de “las obras de mantenimientoyconservaciónrutinariaspermanentes (…) consistente en: rocería y desmonte manual de cunetas, descoles y zanjas de coronación, limpieza de señales y defensas metálicas, eliminación manual de derrumbes, limpieza de tabletas, sello de fisuras y demás labores de la misma o similar (…)” conforme a las indicaciones que comunicara Productividad, que a su vez le fueren ordenadas por la Secretaría de Infraestructura Vial de Boyacá y al programa mensual determinado por el interventor.
Así se dejó en claro a los contratistas de Productividad, en el Circular 6 de 4 de julio de 1999 en que la interventoría indicó de forma expresa (fol. 142 a 143, c. ppal.):
“Con nuestro saludo, comedidamente solicitamos a ustedes se sirvan acatar y ejecutar las siguientes recomendaciones, con miras a mejorar los trabajos de mantenimiento vial en sus respectivos tramos, así:
1. Mejorar el rendimiento y la calidad de los trabajos integralmente, para la segunda fase (segunda pasada): Cuneteo, conservación de la banca, bacheo, rocería.
2. Hay tramos viales que por su conformación y topografía, permiten un avance mayor de obra, alcanzando incluso a hacérseles hasta tres (3) pasadas en el año, como es el caso de los tramos de clima frío donde la rocería es mínima o casi nula (…)”.
En concordancia, conforme a solicitud presentada por la Empresa Asociativa de Trabajo “Los Líderes”, la Promotora de Microempresas de Boyacá “Productividad” certificó el 7 de marzo de 2000, lo siguiente (fol. 210, c. ppal.):
“(…) Que la Empresa Asociativa de Trabajo Los Líderes (…) ejecutó una cantidad de 193,65 kms, en la primera pasada y 178.87 Kms en la segunda pasada así:
Primera pasada: 195,85 kms - 2,2 kms Paipa - Palermo= 193,65 Kms Primera Pasada
Menos no ejecutado:
Cocuy Pachacual: 6,680 Kms
Cocuy Chita: 5,250 Kms
Sativanorte Sativasur Coloradales: 1,650 Kms
San Bernardo Cusagui Cañitas 1,200 kms
TOTAL NO EJECUTADO: 14,78 Kms
Mayor valor ajustado Paipa Palermo 2,20 Kms
Total 14,78 kms
Total ejecutado 2da pasada: 178,87 Kms
Se aclara que de acuerdo, a la cláusula primera del contrato de obra Nº 297 -001, suscrito entre Productividad y Los Líderes, el objeto del contrato es el de “Ejecutar las obras de mantenimiento y conservación rutinaria permanentes en cada uno de los sectores inscritos en la misma cláusula (…) por lo tanto el mantenimiento de las vías era permanente y rutinario, según como lo determinó el Comité de Mantenimiento Vial, sobre un kilometraje total definido en el contrato (…)”.
Como se advierte, es claro que las obligaciones adquiridas por la Empresa Asociativa Los Líderes, no se agotaban en una “única pasada”, sino que implicaban la realización continua y permanente de obras de mantenimiento en los tramos objeto del contrato, por lo que no se acreditó la recepción de un beneficio mayor al contratado por parte de la administración. Por el contrario, solo podrá decirse que la ejecución contractual se ajustó a lo acordado si de manera permanente y rutinaria se realizaron los trabajos encomendados, garantizando el buen estado de la vía.
6.5. En síntesis, de lo expuesto, el monto de la condena será el siguiente, obtenido del cruce de cuentas del valor a restituir por parte de la Empresa Promotora de Microempresas de Boyacá “Productividad” y el departamento de Boyacá solidariamente y la contratista “Empresa Asociativa de Trabajo Los Líderes”:
Suma a favor del contratista EAT Los Líderes Concepto Suma a cargo del contratista EAT Los Líderes Concepto
$ 50.961.867 Devolución de multa $ 2.217.029,86 Valor pagado de más en tramo Sativanorte – Sativasur - Coloradales
Total a favor del contratista $ 48.744.837,14
En tal virtud, la Sala ordenará el pago de la suma de cuarenta y ocho millones setecientos cuarenta y cuatro mil ochocientos treinta y siete pesos con catorce centavos pesos ($ 48.744.837,14) a la Empresa Asociativa de Trabajo Los Líderes, obligación que estará a cargo de la Empresa Promotora de Microempresas de Boyacá “Productividad” y el departamento de Boyacá solidariamente, conforme se señaló ut supra. El departamento de Boyacá, asumirá el pago de los perjuicios acreditados en un 60% y la Empresa Promotora de Microempresas de Boyacá “Productividad” lo hará en un 40%.
Finalmente y sin perjuicio de lo anterior, cualquiera de las entidades demandadas pagará el monto total de la condena y, posteriormente, podrá repetir contra la otra para que, de conformidad con lo expuesto en este punto, le reembolse la suma que en derecho corresponde.
1. REVOCAR la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2009, por la Sala de Decisión Nº 5 del Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante la cual se negaron las súplicas de la demanda.
2. DECLARAR OFICIOSAMENTE la nulidad del convenio interinstitucional de mandato Nº 297 de 30 de diciembre de 1997, suscrito entre el departamento de Boyacá y La Empresa Promotora de Microempresas de Boyacá “Productividad”.
3. DECLARAR OFICIOSAMENTE la nulidad del contrato de obra Nº 297-001 de 23 de noviembre de 1998, suscrito entre la Empresa Promotora de Microempresas de Boyacá “Productividad”, como mandataria del departamento de Boyacá y “Los Líderes” Empresa Asociativa de Trabajo.
4. DECLARAR OFICIOSAMENTE la nulidad del acta de liquidación bilateral suscrita por las partes del contrato de obra Nº 297-001 de 23 de noviembre de 1998 el 16 de febrero de 2000.
5. DECLARAR a las partes a paz y salvo por concepto de prestaciones mutuas.
6. DECLARAR OFICIOSAMENTE la nulidad de la multa impuesta por la Promotora de Microempresas de Boyacá “Productividad” a la demandante Empresa Asociativa “Los Líderes”.
7. En consecuencia, CONDENAR solidariamente al departamento de Boyacá y a la Promotora de Microempresas de Boyacá “Productividad”, a pagar a la demandante Empresa Asociativa de Trabajo “Los Líderes” la suma de cuarenta y ocho millones setecientos cuarenta y cuatro mil ochocientos treinta y siete pesos con catorce centavos pesos ($ 48.744.837,14).
8. DISPONER que la entidad que pague el 100% de la condena a elección del demandante tenga derecho a repetir contra la otra en el monto que corresponda, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de la sentencia (Acápite 6.5 del Título 6 “Sobre el valor de las prestaciones ejecutadas y no pagadas por la demandada”).
10. SIN COSTAS por no aparecer causadas.
1 Código de Procedimiento Civil. Artículo 140. “el proceso es nulo en todo o en parte, solamente en los siguientes casos: // 1º. Cuando corresponde a distinta jurisdicción” (...).
2 Aunque no obra en el expediente el acta de constitución de la Empresa Promotora de Microempresas de Boyacá - Productividad, que señale quienes eran y cuál era la participación en la entidad sin ánimo de lucro, aunado al certificado de existencia y representación legal, visible en folios 34 a 38 del cuaderno principal, se conoce que tanto la Alcaldía de Tunja como la Gobernación de Boyacá hacían parte de la Junta Directiva, sin que se conozca si la misma excede el 50% de su capital. Empero, se colige que la naturaleza de la misma es privada comoquiera que en el Convenio Interinstitucional Nº 0297 de 1998 se señaló que la mandataria era una “entidad sin ánimo de lucro de derecho privado (…)”.
3 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 5 de marzo de 2015, C.P.: Stella Conto Díaz Del Castillo, exp. 31374.
4 Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 8 de octubre de 1998, Exp. 15392, CP: Dr. Daniel Suárez Hernández. En igual sentido sentencia de 9 de marzo de 2000; expediente 12849, CP: María Elena Giraldo.
5 Bonivento Fernández, José Alejandro. Los principales contratos civiles y su paralelo con los comerciales. Decimonovena Edición, Librería del Profesional Ltda., 2015, pág. 606.
6 El 1º de junio de 2001, cuando se presentó la demanda, la cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de controversias contractuales tuviera vocación de doble instancia era de $ 26.390.000 y la mayor de las pretensiones fue estimada en $ 267.155.108,56, por concepto de perjuicios materiales (fol. 49 a 50, c. ppal.).
7 Constitución Política de Colombia, artículo 355. “Ninguna de las ramas u órganos del poder público podrá decretar auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado. //
El Gobierno, en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal podrá, con recursos de los respectivos presupuestos, celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de interés público acordes con el Plan Nacional y los planes seccionales de Desarrollo. El Gobierno Nacional reglamentará la materia” —se destaca—.
8 Decreto 777 de 1992. Artículo 1º. “Artículo 1º. Los contratos que en desarrollo de lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 355 de la Constitución Política celebren la Nación, los Departamentos, Distritos y Municipios con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, con el propósito de impulsar programas y actividades de interés público, deberán constar por escrito y se sujetarán a los requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación entre los particulares, salvo lo previsto en el presente Decreto y sin perjuicio de que puedan incluirse las cláusulas exorbitantes previstas por el Decreto 222 de 1983. // “Los contratos cuya cuantía sea igual o superior a cien salarios mínimos mensuales deberán publicarse en el Diario Oficial o en los respectivos diarios, gacetas o boletines oficiales de la correspondiente entidad territorial. Adicionalmente, deberán someterse a la aprobación del Consejo de Ministros aquellos contratos que celebren la Nación, los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado o las sociedades de economía mixta sujetas al régimen de dichas empresas, cuando dichas entidades descentralizadas pertenezcan al orden nacional, y la cuantía del contrato sea igual o superior a cinco mil salarios mínimos mensuales.// “Se entiende por reconocida idoneidad la experiencia con resultados satisfactorios que acreditan la capacidad técnica y administrativa de las entidades sin ánimo de lucro para realizar el objeto del contrato. La entidad facultada para celebrar el respectivo contrato deberá evaluar dicha calidad por escrito debidamente motivado”.
9 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 26 de febrero de 1993, rad. 2.073. En similar sentido, puede consultarse el concepto rendido sobre el particular el 24 de febrero de 2005 por la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación, C.P. Gloria Duque Hernández, Rad. 1626.
10 Corte Constitucional, Sentencia C-712 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
11 Corte Constitucional, Sentencia C-183 de 1997. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
12 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, expediente Nº 36805. M.P. Hernán Andrade Rincón.
13 Consejo de Estado, Sala Plena Sección tercera, expediente AP-760012331000200502130 0. M.P. Stella Conto Díaz del Castillo.
14 Así se expuso en concepto rendido con ocasión de las restricciones establecidas en el artículo 33 de la Ley 996 de 2005 (Ley de Garantías Electorales) —se destaca—: “III. La aplicación de esta prohibición a las empresas de servicios públicos domiciliarios de carácter público. // Dada la argumentación presentada en la solicitud de consulta, es posible prever que el intérprete se formule la siguiente pregunta: ¿si a las empresas de servicios públicos domiciliarios por regla general se les aplica en su contratación el derecho privado, cómo hace para aplicar la licitación pública de la Ley 80 de 1993 que es derecho público? Para dar respuesta a este interrogante, la Sala recuerda que en derecho privado también existe la institución de la licitación pública, regulada por el artículo 860 del código de comercio, que se encuentra dentro del capítulo dedicado a la oferta o propuesta de contratos, norma que entonces resulta aplicable al presente caso, y que es del siguiente tenor: // Artículo 860. “En todo género de licitaciones, públicas o privadas, el pliego de cargos constituye una oferta de contrato y cada postura implica la celebración de un contrato condicionado a que no haya postura mejor. Hecha la adjudicación al mejor postor, se desecharán las demás”. // Entonces, las entidades públicas cuya contratación está sometida al derecho privado, a las que se les ha restringido temporalmente la contratación directa, pueden seguir contratando, pero mediante la licitación pública regulada por el artículo transcrito; unas de dichas entidades son los prestadores públicos de servicios públicos domiciliarios”. Sala de Consulta y Servicio Civil; radicación número: 11001-03-06-000-2006-00026-00(1727); 20 de febrero de 2006; Consejero ponente Enrique José Arboleda Perdomo.
15 Señala expresamente la norma: Artículo 1742. Obligación de declarar la nulidad absoluta. Subrogado por el art. 2º, Ley 50 de 1936. El nuevo texto es el siguiente: “La nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez, aún sin petición de parte, cuando aparezca de manifiesto en el acto o contrato; puede alegarse por todo el que tenga interés en ello; puede así mismo pedirse su declaración por el Ministerio Público en el interés de la moral o de la ley. Cuando no es generada por objeto o causa ilícitos, puede sanearse por la ratificación de las partes y en todo caso por prescripción extraordinaria” —se destaca—.
16 Lo anterior en aplicación del principio jurídico emanado del derecho romano que establece: “accesorium sequitur principale”, que traduce “lo accesorio sigue la suerte de lo principal”.
17 De conformidad con lo señalado por el artículo 1519 del Código Civil “[h]ay un objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho público de la nación”.
18 Así lo ha considerado esta Sección. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de junio 28 de 1999, exp. 12.085, C. P. Daniel Suárez Hernández.
19 Decía la cláusula décima, señalada: “causales de terminación y sanción. — El incumplimiento al presente contrato en alguna de sus cláusulas acarrerá la sanción del 10% sobre el valor del contrato (…).
20 Suma obtenida al dividir el valor total del contrato para el tramo ($ 49’508.571,43) en el número total de kilómetros (42,75).
21 Ahora bien, de la lectura de las actas de recibo parcial de obra anteriores (1 a 11), se infiere que el porcentaje de obra ejecutado consignado, es el de la totalidad de la obra, y no solo del periodo, comoquiera que se advierte el avance gradual de dicho porcentaje de una acta a la siguiente.
22 Suma obtenida al dividir el valor total del contrato para el tramo ($ 11.580.952,38) en el número total de kilómetros (10).
23 Suma obtenida al dividir el valor total del contrato para el tramo ($ 9’264.761,90) en el número total de kilómetros (8).
24 Suma obtenida al dividir el valor total del contrato para el tramo ($ 11.580.952,38) en el número total de kilómetros (10).