Source: http://docplayer.fi/27381083-Espoo-kaupunkitekniikka-liikelaitos-p-heiskanen-urakkaohjelma-irtilouhinnat.html
Timestamp: 2018-12-14 08:14:47+00:00
Document Index: 26417771

Matched Legal Cases: ['KKO ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos P. Heiskanen URAKKAOHJELMA. Irtilouhinnat - PDF
Download "Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos P. Heiskanen URAKKAOHJELMA. Irtilouhinnat"
1 P. Heiskanen URAKKAOHJELMA Irtilouhinnat
2 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA RAKENNUTTAJA TILAAJA RAKENNUSKOHDE URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS URAKKAMUOTO MAKSUPERUSTE URAKKASUHTEET URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS PÄÄSUORITUSVELVOLLISUUS Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Tarkennuksia urakkarajoihin SIVUVELVOLLISUUDET Muut sivuvelvollisuudet (YSE 2, kohta 2) TYÖMAAPALVELUT LOUHINTASUUNNITELMAT TIETURVAKOULUTUS TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT SOPIMUSASIAKIRJAT... 7 A KAUPALLISET ASIAKIRJAT:... 7 B TEKNISET ASIAKIRJAT: MÄÄRÄLASKENTA URAKKA-AIKA SUORITUSAIKA Töiden aloitus Töiden valmistuminen Välitavoitteet VIIVÄSTYSSAKKO TILAAJAN OIKEUS PURKAA SOPIMUS VAKUUDET JA VAKUUTUKSET URAKOITSIJAN VAKUUDET Rakennusajan vakuus Takuuaika ja takuuajan vakuus TILAAJAN VAKUUDET VAKUUTUKSET Rakennuskohteen vakuuttaminen TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS URAKKAHINNAN MAKSAMINEN Maksumenettely Ennakko HINTASIDONNAISUUDET ORGANISAATIOT TILAAJAN ORGANISAATIO / EDUSTAJAT URAKOITSIJAN ORGANISAATIO / EDUSTAJAT RAKENNUSHANKKEEN RAKENTAMISVAIHEEN TURVALLISUUSKOORDINAATTORI... 11
3 3 (12) 9.4 SUUNNITTELIJAN LAADUNVALVONTA YHTEISET TOIMITUKSET KATSELMUKSET TYÖMAAKOKOUKSET TYÖMAAPÄIVÄKIRJA LAADUNVARMISTUS URAKOITSIJAN LAADUNVARMISTUS RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN MUUT SOPIMUSASIAT / ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ OMISTUSOIKEUS IRROTETTAVIIN AINEKSIIN TYÖVOIMAMÄÄRÄYKSET ILMOITUKSET VEROHALLINNOLLE TEHTÄVIEN LAIMINLYÖNTIEN SEURAAMUKSET TARJOUSASIAKIRJOJEN JULKISUUS... 12
4 4 (12) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja Rakennuttaja on Espoon kaupunki. Rakennuttajan edustajana, tilaajana toimii Espoon kaupungin Espoo Kaupunkitekniikka- liikelaitos. 1.3 Rakennuskohde Urakan kohteena on Espoon alueella olevia louhintoja. 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 2.1 Urakkamuoto Urakka on kokonaisurakka. Tilaaja tulee toimimaan työmaan päätoteuttajana, jolla on työmaan kokonaisjohto ja valvonta työturvallisuuskysymyksissä työmaalla koko urakka-ajan, lukuun ottamatta niitä erillisiä kohteita, joissa urakoitsija suorittaa koko työn, toimii urakoitsija päätoteuttajana. 2.2 Maksuperuste Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvät yksikköhinnat. Massamäärien muuttuessa ei sovelleta YSE:n 45 :n mukaista korvausta tai hyvitystä määrämuutoksesta yksikköhintaan. 2.3 Urakkasuhteet Urakoitsijan on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihinsä aliurakoitsijoille velvollisuus seuraavien mm. tilaajan selvitysvelvollisuudesta annetun lain (1233/2006) mukaisten selvitysten ja todistusten toimittamiseen: 1. selvitys siitä, että yritys on merkitty ennakkoperintä-, työnantaja- sekä arvonlisävelvollisten rekisteriin 2. kaupparekisteriote tai kaupparekisteristä muutoin saadut kaupparekisteriotetta vastaavat tiedot 3. todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus, taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty 4. todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty 5. selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista 6. todistus sopimuspuolen ottamasta tapaturmavakuutuslaissa (608/1948) tarkoitetusta vakuutuksesta
5 5 (12) 7. selvitys siitä, että rakennusmailla liikkuvilla henkilöillä on kuvallinen tunnistekortti 8. selvitys siitä, että rakennusmailla liikkuvat henkilöt ovat rekisteröityneet veronumerorekisteriin. Selvitykset eivät saa olla kahta (2) kuukautta vanhempia lukien tarjouspyynnön mukaisesta tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä. Kohtien 2-6 mukaiset selvitykset ja todistukset voidaan korvata Rakentamisen Laatu RALA ry:n yritystietopankista tulostetulla voimassaolevalla RALA -perustietoraportilla, joka sisältää selvityksen em. vaatimusten täyttymisestä. Vaihtoehtoisesti kohtien 1-6 selvitykset ja todistukset voidaan korvata Tilaajavastuu.fi järjestelmästä tai vastaavanlaisesta sähköisestä järjestelmästä tulostetulla voimassaolevalla yritysraportilla, joka sisältää selvityksen em. vaatimusten täyttymisestä. Mikäli tarjoaja ei kuulu Tilaajavastuu.fi -järjestelmään ja sopimus kestää yli 12 kk, on tarjoajan esitettävä tilaajalle verovelkatodistus ja ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä 12 kuukauden välein tai em. sähköisestä järjestelmästä tulostetulla voimassaolevalla yritysraportilla, joka sisältää selvityksen em. vaatimusten täyttymisestä. Tarjoajan tulee vaatia alihankkijoiltaan ja niiden alihankkijoilta vastaavat selvitykset ja toimittaa ne tilaajalle. Urakoitsijan tulee hyväksyttää kaikki käyttämänsä aliurakoitsijat tilaajalla, sekä toimittaa kaikista käyttämistään aliurakoitsijoista em. tilaajan selvitysvelvollisuudesta annetun lain (1233/2006) mukaiset selvitykset ja todistukset tilaajalle. Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen aliurakoitsija, jonka osalta em. vaatimukset eivät täyty. Maksuja, joihin sisältyy aliurakoitsijoiden töitä, ei makseta ennen kuin em. velvoitteet on hyväksyttävästi hoidettu. Pääurakoitsija vastaa tilaajalle aliurakoitsijan työstä kuten omastaan. Em. velvoitteiden laiminlyöminen on sopimuksen purkuperuste. 3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 3.1 Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakka käsittää Espoon alueella kallion irrotuksen urakoitsijan omaa kalustoa ja tarveaineita käyttäen. Rakennuttaja antaa veloituksetta täkkäysapua työmaalla mutta urakoitsija kuitenkin vastaa täkkäyksestä. Urakoitsija toimittaa täkkäysmatot kustannuksellaan louhintakohteeseen. Louhintakohteessa täkkäysmattojen siirtely kuuluu tilaajalle. Täkkäysmattojen siirto työmaalta toiselle kuuluu urakoitsijalle. Pääasiallisesti tilaaja antaa täkkäysavun urakoitsijalle, erikseen sovittavissa kohteissa täkkäys kuuluu urakoitsijalle.
6 6 (12) Urakoitsijan tulee tehdä/hankkia louhintatöiden tarvitsemat ilmoitukset ja luvat Tarkennuksia urakkarajoihin Urakka käsittää katu- ja johtolinjalouhinnat Espoon alueella. Urakasta tehdään hankintasopimus yhdestä kolmeen halvimman tarjoajan kanssa. Hankintasopimuksen mukaan tilaaja tilaa oman työtilanteensa ja urakoitsijoiden työtilanteen mukaan kulloinkin vapaana olevalta urakoitsijalta, hintajärjestyksessä, kussakin kohteessa tarvittavan louhintatyön. Urakoitsijan on välittömästi louheen poiston jälkeen louhittava suunniteltujen louhintatasojen sisäpuolelle jääneet kallionosat (kynnet). Räjäytyskenttien peittämisessä tulee käyttää asianmukaisia täkkäysmattoja. Työssä on käytettävä asianmukaista pölynpoistoa, jottei pöly leviä ympäristöön. 3.2 Sivuvelvollisuudet Urakoitsijalle kuuluvat sivuvelvollisuudet on lueteltu YSE:ssä (2 ) Muut sivuvelvollisuudet (YSE 2, kohta 2) Kulkuluvat Jokaisella rakennustyömaalla työskentelevällä tulee olla työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen henkilökortti, josta ilmenee henkilön veronumero henkilön nimi ja kuva onko henkilö työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen yrittäjä itsenäisen työnsuorittajan kortissa tulee näkyä yrityksen nimi työnantajan (palkanmaksajan) nimi Yrityksen on toimitettava ennen työvaiheen aloittamista tilaajalle työmaalla työskentelevien omien ja alihankkijoidensa työntekijöiden nimet ja syntymäajat työmaalla tarvittavien kulkulupien myöntämiseksi ja oikeellisuuden seuraamiseksi. 3.3 Työmaapalvelut Urakoitsijan velvollisuudet työmaapalveluiden järjestämisestä on esitetty YSE:n 3 :ssä. 3.4 Louhintasuunnitelmat Urakassa noudatetaan valtioneuvoston asetusta räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta ( /644). Urakoitsija luovuttaa rakennuttajalle jokaisesta työkohteesta (työmaasta) räjäytys- ja louhintatyön turvallisuussuunnitelman ennen louhintaa. Urakoitsijan tulee ENNEN kunkin kentän räjäyttämistä luovuttaa tilaajalle ko. kentän
7 7 (12) räjäytyssuunnitelma. Jos urakoitsija ei ole toimittanut ko. suunnitelmia tilaaja pidättää oikeuden olla maksamatta kohteen louhintaa. 3.5 Tieturvakoulutus Yleisillä liikennealueilla työskenneltäessä urakoitsijan työmaahenkilöstöllä tulee olla voimassa oleva todistus vähintään Tieturva 1 -kurssin suorittamisesta. Niissä kohteissa jossa urakoitsija on päätoteuttaja työ- ja liikenneturvallisuusasioista vastaavilla henkilöillä ja liikennejärjestelyjen suunnittelijoilla sekä vastaavalla työnjohdolla tulee olla voimassa oleva todistus Tieturva 2 kurssin suorittamisesta. Liikenteenohjaajaksi nimettävältä henkilöltä vaaditaan Tieturva 1-pätevyyden lisäksi erillinen perehdyttäminen liikenteenohjaajan tehtävään ja jokaiseen uuteen työkohteeseen työnantajan toimesta. Lisäksi liikenteenohjaajan tulee olla täysi-ikäinen ja omata normaalit aistit. 4. TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Tilaaja suorittaa samanaikaisesti rakennuskohteissa urakka-aikana muita rakennustöitä, mm. kunnallistekniikan rakentamista ja valaistuskaapelien asennuksia. Louhinnan alku- ja loppukatselmukset kuuluvat tilaajalle, kuten esim. lähimpien rakennusten kiinteistökatselmukset ja tarvittavat tärinämittaukset. Tilaaja asettaa kustannuksellaan työssä tarvittavat mittaus- ja korkeusmallit sekä muut tarvittavat mitat. 5. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 5.1 Sopimusasiakirjat Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys (YSE 13 ) on seuraava: A Kaupalliset asiakirjat: a) urakkasopimus, YSE RT b) tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset c) urakkaohjelma liitteineen , turvallisuusasiakirja, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet, d) yleiset sopimusehdot YSE 1998 e) Infra Ryl 2006, rakennusosa- ja hankenimikkeistö, määrämittausohje, versio 2.1 f) tarjous g) määrä- ja yksikköhintaluettelo
8 8 (12) B Tekniset asiakirjat: h) työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset i) sopimuspiirustukset j) InfraRYL 2010, Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Osa 1 väylät ja alueet Lisäksi työssä noudatetaan viimeksi julkaistuja voimassa olevia rakentamista koskevia Suomen lakeja, asetuksia ja määräyksiä, yleisesti hyväksyttyjä normeja, ohjeita ja järjestyssääntöjä sekä työsuojelu ym. ohjeita. 5.2 Määrälaskenta Tarjouspyyntöasiakirjojen mukana toimitettu massaluettelo (määrä- ja yksikköhintaluettelo) on ohjeellinen, eikä urakkahintaa sidota luettelon määrään. Luettelossa on ilmoitettu kahden tulevan vuoden ( ) arvioidut toteutuvat määrät. 6. URAKKA-AIKA 6.1 Suoritusaika Töiden aloitus Urakoitsijan on aloitettava työt heti kun tilaaja antaa luvan. Uuden työkohteen tai työvaiheen aloittamisesta sekä louhintatyössä tapahtuvista keskeytyksistä tulee ilmoittaa riittävän ajoissa Töiden valmistuminen Sopimuskausi on Louhintatöiden tulee valmistua sopimuskauden loppuun mennessä. Keskeneräiset louhinnat tehdään kuitenkin loppuun. Espoon kaupungilla voi olla vastaava sopimus yhden tai useamman urakoitsijan kanssa Välitavoitteet Kukin työkohde ja työvaihe tulee aloittaa noin 2 vrk:n sisällä työnjohdon ilmoituksesta sekä tehdä valmiiksi yhtäjaksoisesti mahdollisimman nopeasti annettujen ohjeiden mukaisesti. Porauksen ja panostuksen välillä ei saa olla ylimääräistä taukoa. Urakoitsijan on välittömästi louheenpoiston jälkeen työnjohdon ilmoituksesta louhittava suunniteltujen louhintatasojen sisäpuolelle jääneet kallionosat eli ns. kynnet. 6.2 Viivästyssakko Mikäli urakoitsija ei aloita louhintatyötä tai kynsien poistoa 2 työpäivän kuluessa työn-
9 9 (12) johdon kanssa sovitusta ajankohdasta, peritään urakoitsijalta viivästyssakko. Viivästyssakko on kultakin työpäivältä 0,1 % arvolisäverottomasta urakkahinnasta. Viivästyssakkojen enimmäismäärä lasketaan 75 työpäivältä / vuosi (poikkeus YSE:stä). 6.3 Tilaajan oikeus purkaa sopimus Tilaaja muistuttaa urakoitsijaa siitä, että tilaajalla on YSE 78 :n 1.momentin a) kohdan mukaan oikeus purkaa sopimus: "jos urakoitsija ei noudata sovittua työn alkamisajankohtaa tai jos työtä tehdään niin hitaasti, ettei se ilmeisesti valmistu sopimuksen mukaisessa ajassa paitsi jos tämä aiheutuu syistä, jotka oikeuttavat urakoitsijan saamaan urakka-aikaan pidennystä." 7. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 7.1 Urakoitsijan vakuudet Rakennusajan vakuus Rakennusajan vakuus on 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta (YSE 36 ). Rakennuttaja pidättää oikeuden käyttää rakennusajan vakuutta kolmansille osapuolille aiheutuneiden vahinkojen korvaamiseen. Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle heti, kun työntulos on kokonaisuudessaan otettu vastaan, kun vastaanottotarkastuspöytäkirja on allekirjoitettu, kun mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle henkilölle, jolle tilaaja saattaa joutua vastuuseen sekä kun tilaajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen vakuus niiden selvittämiseksi ja suorittamiseksi on asetettu. Vakuudessa tulee olla maininta, että vakuus kattaa mahdolliset lisä- ja muutostyöt Takuuaika ja takuuajan vakuus Takuuaikaa ei ole eikä takuuajan vakuutta vaadita. 7.2 Tilaajan vakuudet Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta. 7.3 Vakuutukset Rakennuskohteen vakuuttaminen Jokaisella työmaalla toimivalla urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva tässä urakkaohjelmassa kuvattua toimintaa kattava, koko urakka-ajan voimassa oleva vastuuvakuutus, joka korvaa toiselle tuottamuksellisesti aiheutettuja suoria henkilö- ja esinevahinkoja. Vastuuvakuutuksen vakuutusmäärän on oltava vähintään euroa yksittäistä vahinkotapahtumaa kohden. Urakoitsijan tulee ottaa lisäksi räjäytys- ja louhintavakuutus, jonka vakuutusmäärä tu-
10 10 (12) lee olla henkilövahingoissa vähintään ja esinevahingoissa vähintään Vakuutuksen omavastuu saa olla enintään Urakoitsija vastaa kaikista louhintatöistä aiheutuneista vahingoista. 8. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 8.1 Urakkahinnan maksaminen Maksumenettely Urakasta maksetaan kahden viikon välein tehtyjen mittauspöytäkirjojen ja tarjouksen yksikköhintojen perusteella tehtävät laskut. Kustakin erillisestä, tilaajan tilaamasta, kaluston tuonnista työmaalle maksetaan erillinen tarjouksen mukainen starttiraha /kerta. Starttirahaa ei kuitenkaan makseta siinä tapauksessa, että urakoitsija siirtyy työmaalle poistamaan kynsiä oman louhintansa jäljiltä Ennakko Ennakkomaksua ei makseta. 8.2 Hintasidonnaisuudet Massamäärien muuttuessa ei sovelleta neuvottelumahdollisuutta urakkahinnan muuttamiseksi. Urakkahintaa ei sidota indeksiin. 8.3 Laskujen maksuaika ja viivästyskorko Laskujen maksuaika on 30 vrk siitä kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. Yliajalta urakoitsijalla on oikeus periä korkolain mukainen viivästyskorko (YSE 41 ). Tilaajan nimeämä valvoja toteaa, milloin mittauspöytäkirjan perusteena tai maksuerän perusteena oleva työvaihe on tehty. Tilaajan nimeämä valvoja toteaa, milloin maksuerän perusteena oleva työvaihe on tehty. Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija. 9. ORGANISAATIOT 9.1 Tilaajan organisaatio / edustajat Tilaajan toimivaltaisena edustajana toimivat tuotantojohtaja ja rakentamispäällikkö. Muut urakkaa hoitavat henkilöt ilmoitetaan urakkasopimuksessa. Lisä- ja muutostyöt hyväksyy tilaaja voimassa olevan ohjesääntönsä mukaisesti.
11 11 (12) 9.2 Urakoitsijan organisaatio / edustajat Urakoitsijaa pyydetään tarjouksessaan ilmoittamaan, ketkä ovat tähän työhön ehdotettavat urakoitsijan edustaja ja räjäytystyönjohtaja. Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämän työnjohdon. 9.3 Rakennushankkeen rakentamisvaiheen turvallisuuskoordinaattori Tilaaja nimeää urakan alkaessa antaman asetuksen 5 :n tarkoittaman rakentamisvaiheen turvallisuuskoordinaattori. 9.4 Suunnittelijan laadunvalvonta Valvontaa tekevät tilaajan organisaation lisäksi suunnittelijat. Suunnittelijoilla on oikeus valvoa, että työ muodostuu suunnitelmien mukaisesti. Heillä ei ole oikeutta sopia minkäänlaisista muutoksista, vaan kaikki muutokset ilmoittaa tilaajan edustaja / valvoja. 10. YHTEISET TOIMITUKSET 10.1 Katselmukset Tilaajan luovuttamat työalueet täsmennetään yhteisessä katselmuksessa. Tilaaja vastaa kiinteistökatselmuksista ja tärinämittauksista Työmaakokoukset Työmaakokoukset YSE 66 :n mukaisesti Työmaapäiväkirja Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa (YSE 75 ) Vastaanottotarkastus Vastaanottotarkastus YSE 71 :n mukaisesti. 11. LAADUNVARMISTUS 11.1 Tilaajan laadunvarmistus Tilaajan laadunvarmistus YSE 9 :n mukaisesti. Tilaajan suorittamat kokeet ja mittaukset eivät vähennä eivätkä korvaa urakoitsijan laadunvalvontaa. Turvallisuuspuutteita ei voida hyväksyä arvonvähennyksiin, vaan ne on poistettava.
12 12 (12) 11.2 Urakoitsijan laadunvarmistus Urakoitsijan tulee ennen työn aloitusta laatia työkohtainen laatusuunnitelma. 12. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN Riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivät voi keskenään sopia ratkaistaan Suomen lain mukaan Espoon kaupungin käräjäoikeudessa (poikkeus YSE 92 ). 13. MUUT SOPIMUSASIAT / ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 13.1 Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin Irrotettava kallio on tilaajan omaisuutta Työvoimamääräykset Urakoitsijan tulee antaa työvoimastaan tilaajalle henkilötietoilmoitus Ilmoitukset verohallinnolle Tilaaja pidättää itsellään oikeuden ilmoittaa verohallinnolle Espoon kaupungin kanssa urakkasopimuksen tehneiden urakoitsijoiden ja näiden aliurakoitsijoiden nimet ja urakkakohteet Tehtävien laiminlyöntien seuraamukset Tehtävien laiminlyönnistä tai laatusuunnitelmien vastaisesta toiminnasta annetusta kirjallisesta huomautuksesta tilaaja perii sakkoa urakkaohjelman liitteenä olevan taulukon mukaisesti. Sakko peritään välittömästi sen antamisesta seuraavasta laskutukseen tulevasta maksusta Tarjousasiakirjojen julkisuus Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten asiakirjojen julkisuutta koskevia sekä kuntalain säännöksiä. LIITTEET - turvallisuusasiakirja - tehtävien laiminlyöntien seuraamukset