Source: http://docplayer.es/9386089-Como-el-resultado-derivado-de-un-conjunto-de-actividades-materiales-que-comprenden.html
Timestamp: 2018-12-12 08:40:15
Document Index: 275771616

Matched Legal Cases: ['Artículo 27', 'artículo 40', 'artículo 41', 'artículo 47', 'artículo 10', 'artículo 187', 'artículo 41', 'artículo 200']

Como el resultado derivado de un conjunto de actividades materiales que comprenden: - PDF
Download "Como el resultado derivado de un conjunto de actividades materiales que comprenden:"
María del Carmen Velázquez Salazar
1 Ing. Carlos Jesús Hidalgo Ponce Ing. Teófilo Baldeón Caballero Ing. Marco Cruzado Puente Ing. Gina Díaz Angulo Jefe de Gestión de Obras I Administrador de Contratos Administrador de Contratos Administrador de Contratos
3 OBRA PÚBLICA Se define Como el resultado derivado de un conjunto de actividades materiales que comprenden: Construcción. Reconstrucción. Remodelación. Mejoramiento. Demolición. Renovación. Ampliación. Y habilitación de bienes inmuebles tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos; destinadas a satisfacer necesidades públicas. Ejecución Involucran Consultoría
4 OBRA PÚBLICA Viabilidad Ejecución Obra pública Necesidad pública involucrada
5 SNIP Establece Las normas técnicas, métodos y procedimientos de observancia obligatoria aplicables al Ciclo de los Proyectos de Inversión Pública (PIP). Post inversión Comprende Fases Inversión Pre inversión
6 CICLO DEL SNIP
7 EXPEDIENTE TÉCNICO SNIP La elaboración del Expediente Técnico de Obra se encuentra incluida en la Etapa de Inversión. Directiva Nº EF/68.01 Todo PIP se sujeta a las fases de Preinversión, Inversión y Postinversión. Los proyectos aprobados serán declarados viables, la declaración de viabilidad implica que el proyecto ha evidenciado ser socialmente rentable, sostenible y compatible con los lineamientos de política nacional, regional o local.
8 EXPEDIENTE TÉCNICO SNIP La unidad ejecutora debe ceñirse a los parámetros bajo los cuales fue otorgada la viabilidad para elaborar, directa o indirectamente, los estudios definitivos, expedientes técnicos u otros documentos equivalentes así como en la ejecución del PIP. La Unidad Ejecutora debe ceñirse a los parámetros bajo los cuales fue otorgada la viabilidad. Ello implica que se deben respetar los alcances o términos técnicos y económicos (costos) establecidos para la alternativa ganadora de los estudios de preinversión. Directiva Nº EF/68.01 Un PIP durante la fase de inversión puede sufrir modificaciones, clasificándolas en modificaciones no sustanciales y sustanciales. Artículo 27 de la Directiva Nº EF/68.01
9 EXPEDIENTE TÉCNICO SNIP Una modificación sustancial del PIP, implica una nueva verificación de la viabilidad del mismo; en cambio, una modificación no sustancial del PIP no implica una nueva verificación de la viabilidad del proyecto. Ejemplo, cuando el monto obtenido en el expediente técnico como valor referencial se incrementa respecto al monto declarado viable, se considerará como modificación no sustancial cuando tal variación se encuentre dentro de los siguientes casos:
10 EXPEDIENTE TÉCNICO SNIP En caso que la variación del monto de inversión supere los porcentajes antes indicados, deberá realizarse la verificación de la viabilidad del PIP, que consiste en que el órgano que declaró la viabilidad o el que resulte competente, realice una nueva evaluación del PIP considerando las modificaciones que tendrá el PIP como requisito previo a la ejecución de dichas modificaciones.
12 SISTEMAS DE CONTRATACIÓN Los sistemas de contratación aplicables a obras están sujetas a lo estipulado en el artículo 40 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Suma alzada Precios unitarios Esquema mixto Es aplicable cuando las cantidades, magnitudes y calidades de la prestación estén totalmente definidas en los planos y especificaciones técnicas respectivas. Ejemplo: Contrucción de un colegio. Este sistema es aplicable cuando la naturaleza de la prestación no permita conocer con exactitud o precisión las cantidades o magnitudes requeridas. Ejemplo: Construcción de una carretera o un tunel. Este sistema se elegirá si en el expediente técnico uno o varios componentes técnicos corresponden a magnitudes y cantidades no definidas con precisión y otros componentes cuyas cantidades y magnitudes están totalmente definidas en el expediente técnico. Ejemplo: Construcción de una planta de tratamiento de agua potable o una hidroelectrica.
13 MODALIDADES DE EJECUCIÓN Las modalidades de ejecución contractual aplicables a obras están sujetas a lo estipulado en el artículo 41 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Llave en mano El postor oferta en conjunto la construcción, equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio de determinada obra y de ser el caso el Expediente Técnico. En caso de adquisición de bienes también se oferta, además de éstos, su instalación y puesta en funcionamiento. Concurso oferta El postor ofrece la ejecución de la obra incluyendo la elaboración del Expediente Técnico y, de ser el caso,elterreno.esasumaalzada necesariamente.
14 FACTORES DE EVALUACIÓN Ejecución de obras Las bases para la contratación de una obra deberán considerar los factores de evaluación y sus respectivos puntajes. Dichos factores están plasmados en al artículo 47 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, detallándose según el tipo de proceso de selección.
15 FACTORES DE EVALUACIÓN Consultoría de obras
17 EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Es el conjunto de documentos de carácter técnico y/o económico que permiten la adecuada ejecución de una obra. Comprende Memoria descriptiva. Especificaciones técnicas. Planos de ejecución de obra. Metrados. Presupuesto de obra. Valor referencial. Fecha del presupuesto. Análisis de precios. Calendario de avance de obra valorizado. Fórmulas polinómicas. Si el caso requiere Estudio de suelos. Estudio geológico. Impacto ambiental. Otros complementarios.
18 EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Es Elaborado Por un consultor de obras, de la especialidad o especialidades que correspondan a las exigencias de cada proyecto en particular. También puede Ser elaborado Por la propia Entidad (administración directa). Por el ejecutor de la obra (obras ejecutadas bajo las modalidades llave en mano o concurso oferta). En éste caso El ejecutor de obra debe contar, además, con el registro de consultor de obra o consorciarse con un consultor de obra.
19 EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA El artículo 10 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado dispone que, para la ejecución de una obra, es necesario contar con expediente técnico, el cual debe adjuntarse al expediente de contratación. Ello debido a que normalmente el expediente técnico es elaborado y aprobado con anterioridadalacontrataciónde la ejecución de la obra. No obstante, existen determinados supuestos en los que la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra se contratan de manera conjunta, esto mediante las modalidades de ejecución contractual llave en mano o concurso oferta El expediente técnico generalmente es elaborado por varios profesionales. Sin embargo, el consultor de obra contratado o proyectista es el único responsable ante la Entidad por la calidad del expediente técnico. Ingeniero Sanitario Arquitecto
20 Quién elabora el expediente técnico? La Entidad, elabora de manera directa sus expedientes técnicos. Siendo necesario que la Entidad cuente con los profesionales especializados, la infraestructura, recursos humanos y logística que lo permita. La misma Entidad (Administración Directa) La Entidad elabora sus expedientes técnicos de forma indirecta, a través de un consultor de obra contratado especialmente para tal fin observando las disposiciones de la normativa de contrataciones del Estado. Consultores externos (Proyectista) En las obras ejecutadas por concurso oferta o llave en mano que impliquen la elaboración del expediente técnico no podrán aprobarse adicionales de obra por defectos o deficiencias del expediente técnico, envirtudaqueel Las modalidades deejecutor concurso de obra es el oferta o llave en responsable mano, de su permiten contratar elaboración de y, en manera conjunta consecuencia, la de los elaboración del expediente defectos que pudiera técnico y la ejecución presentar, de la de conformidad obra. con la Opinión Nº /DTN. El contratista Ejecutor de la obra (Concurso Oferta o Llave en mano, de ser el caso)
21 Memoria Descriptiva Estudios básicos y específicos Planos de ejecución de obra Especificaciones técnicas Metrados Análisis de precios unitarios Valor referencial (Presupuesto de obra ) Constituye la descripción del proyecto. Señala la justificación técnica de acuerdo a la evaluación del estado de la obra, debiendo indicarse consideraciones técnicas cuya índole depende del tipo de obra a ejecutar y que exigen el desarrollo de un conjunto de trabajos señalados en el expediente técnico. Asimismo, se señala en forma precisa los objetivos a alcanzar con el desarrollo de la obra o trabajos planteados. Fórmulas polinómicas Cronograma de ejecución de obra
22 Estudios básicos y específicos De acuerdo a la naturaleza de la obra se ejecutarán: Memoria Descriptiva Planos de ejecución de obra Especificaciones técnicas Metrados Análisis de precios unitarios Valor referencial (Presupuesto de obra ) Fórmulas polinómicas Cronograma de ejecución de obra Los estudios deben ser realizados por personal idóneo o especializado, debiendo acreditar los títulos profesionales correspondientes y la experiencia necesaria para los cargos que desempeñarán en el proyecto. No se deben aceptar estimaciones o apreciaciones del Consultor sin el debido respaldo.
23 Planos de ejecución de obra Memoria Descriptiva Estudios básicos y específicos Especificaciones técnicas Metrados Análisis de precios unitarios Es la representación gráfica mediante dibujos de la obra a ejecutar, sus dimensiones, distribución y los componentes que lo integran. Constituyen los documentos que reflejan de manera exacta cada uno de los componentes físicos de la obra, pueden ser en dos o tres dimensiones. Valor referencial (Presupuesto de obra ) Fórmulas polinómicas Cronograma de ejecución de obra
24 Especificaciones técnicas Memoria Descriptiva Estudios básicos y específicos Planos de ejecución de obra Metrados Análisis de precios unitarios Valor referencial (Presupuesto de obra ) Fórmulas polinómicas Cronograma de ejecución de obra Constituyen el conjunto de reglas y documentos vinculados a la descripción de los trabajos, método de construcción, calidad de los materiales, sistemas de control de calidad (según el trabajo a ejecutar), procedimientos constructivos, métodos de medición y condiciones de pago requeridas en la ejecución de la obra. Cada partida o conjunto de partidas que conforman el presupuesto de obra debe contener sus respectivas especificaciones técnicas, detallando las reglas que definen las prestaciones específicas, como por ejemplo los materiales a considerar, procedimiento constructivo, forma de medida y pago.
25 Metrados Memoria Descriptiva Estudios básicos y específicos Planos de ejecución de obra Especificaciones técnicas Análisis de precios unitarios Valor referencial (Presupuesto de obra ) Fórmulas polinómicas Cronograma de ejecución de obra Constituyen la expresión cuantificada por partidas de los trabajos de construcción que se ha programado ejecutar en un plazo determinado, expresadas en la unidad de medida que ha sido establecidas para cada partida; asimismo, son necesarios para los siguientes determinar elementos: el presupuesto de obra, por cuanto representa el volumen de trabajo de cada partida. Lapartidadeobraconstade Nombre de la partida. Unidad de medida. Metrado de la partida. Norma o cláusula de Con el fin de presupuestar una obra y controlar la ejecución y el pago de la misma, se establece un desglose del total de la obra en partes denominadas partidas. Es decir, una partida se establece con la finalidad de medir, cuantificar, presupuestar y pagar una obra. medición de la partida.
26 Análisis de precios unitarios Memoria Descriptiva Estudios básicos y específicos Planos de ejecución de obra Especificaciones técnicas Metrados Valor referencial (Presupuesto de obra ) Fórmulas polinómicas Cronograma de ejecución de obra Cada partida del presupuesto constituye un costo parcial, la determinación de cada uno de los costos requiere de su correspondiente análisis de precios unitarios; es decir la cuantificación técnica de la cantidad de recursos (mano de obra, materiales, equipo, maquinaria, herramientas, entre otros), que se requieren para ejecutar cada unidad de la partida y su costo. Para hacer el cálculo se agrupan los insumos en los rubros materiales, mano de obra, equipos y otros. En los análisis de precios unitarios no se incluirá el impuesto general a las ventas (IGV) de los insumos, ya queesteimpuestoseagregaráalfinalsobreelmonto total del presupuesto.
27 Valor referencial (Presupuesto de obra ) Memoria Descriptiva Estudios básicos y específicos Planos de ejecución de obra Especificaciones técnicas Metrados Análisis de precios unitarios Fórmulas polinómicas Cronograma de ejecución de obra Constituye el costo estimado de la obra a ejecutar, determinado a partir de la elaboración del presupuesto de obra, el cual está compuesto por el costo directo, gastos generales, utilidad e impuestos. Costo directo es el que se calcula valorizando el costo de cada partida mediante la aplicación de los precios unitarios calculados mediante los análisis de En obras corresponde al monto del presupuesto de precios de cada partida. obra incluido en el expediente técnico, excepto en las obras ejecutadas bajo las modalidades llave en mano y concurso oferta, el valor referencial en estas debe determinarse considerando el objeto de la obra y su alcance previsto en el PIP. Costo indirecto se define como todos aquellos costos que no pueden aplicarse a una partida específica, sino que tienen incidencia sobre todo el valor de Obra. No debe tener una antigüedad mayor a 6 meses respectoalafechadelaconvocatoria. Los componentes de la estructura del presupuesto base de una obra se agrupan en dos rubros, costo directo yelcosto indirecto.
28 Fórmulas polinómicas Memoria Descriptiva Estudios básicos y específicos Planos de ejecución de obra Especificaciones técnicas Metrados Análisis de precios unitarios Valor referencial (Presupuesto de obra ) Cronograma de ejecución de obra
29 Cronograma de ejecución de obra Memoria Descriptiva Estudios básicos y específicos Planos de ejecución de obra Especificaciones técnicas Metrados Análisis de precios unitarios Valor referencial (Presupuesto de obra ) Fórmulas polinómicas
30 Cómo se aprueba el expediente técnico? Formará parte del documento que aprueba el expediente técnico, el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), emitido por la Dirección de Arqueología del Ministerio de Cultura, en caso corresponda.
31 TIPOS DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Es el que aprueba la Entidad con anterioridad al inicio de la obra y es utilizado en el proceso de selección para que los postores formulen su propuesta. Es el expediente técnico de la prestación adicional de obra es el que se aprueba y es elaborado por la Entidad de forma directa o indirecta, a través de un consultor de obra, el expediente técnico adicional podrá ser elaborado por el ejecutor de la obra, en calidad de prestación adicional de obra (Opinión Nº /DTN). El expediente técnico adicional será aprobado de la misma forma en que fue aprobado el expediente original. Expediente técnico original Expediente técnico adicional
32 MODIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA No puede ser objeto de modificaciones ya que ello implicaría modificar el contrato. Sin embargo, en el caso se detecten defectos en el expediente técnico, modificaciones del plazo, adicionales de obra, indicaciones ante absolución de consultas por parte del proyectista o la Entidad y otras acciones que puedan darse, siempre que sean necesarias para el cumplimiento de la finalidad del contrato, podrá modificarse el expediente técnico. Es necesario señalar que toda modificación del expediente técnico debe contar con la respectiva justificación y el sustento técnico.
33 RESPONSABILIDADES El consultor encargado de elaborar el expediente técnico es responsable respecto a la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los servicios ofertados durante el periodo de 1 año, contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad. La participación del consultor no se extingue con la elaboración del expediente técnico, sino que debe prolongarse a fin de atender los requerimientos que la Entidad le formule durante la ejecución de la obra. En el caso de la modalidad de ejecución contractual de concurso oferta, en vista que el contratista es proyectista y ejecutor de obra a la vez, asume entera responsabilidad por el diseño de la obra, debiendo prever en el expediente técnico las eventualidades que puedan afectar su ejecución. Del Consultor La Entidad asumirá responsabilidad respecto a la elaboración del expediente técnico cuando el mismo haya estado a su cargo bajo administración directa. En caso el expediente técnico haya sido elaborado por un consultor externo, ello no menoscaba la responsabilidad que la Entidad tiene respecto del expediente técnico. De la Entidad
34 El expediente técnico podrá incluir el cumplimiento de normas técnicas; tales disposiciones se aplicarán cuando corresponda al objeto de la obra a ejecutar. En función al objeto de la obra, existen normas técnicas que deben considerarse en el expediente técnico, pues resultan necesarias para la correcta ejecución de la misma.
36 SUPERVISIÓN DE OBRA La Entidad controlará los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o supervisor, según corresponda, quien será el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento del contrato. La obligación de contar con un supervisor de obra depende del costo de la obra, monto que es regulado por la Ley del Sector Público para el año fiscal respectivo. El supervisor puede dar inicio a su labor cuando inicie el plazo de ejecución de obra, el cual inicia cuando se cumplan las siguientes condiciones: Su función principal controlar la ejecución de la obra dentro de los parámetros de calidad, precio, plazo y obligaciones contractuales así como absolver las consultas del contratista. Que se designe al inspector o supervisor. Que la entidad haya hecho entrega del expediente completo. Que la entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutará la obra. Que la entidad entregue el calendario de entrega de los materiales e insumos. Quesehayaentregadoeladelantodirectoal contratista en las condiciones y oportunidades establecidas en el artículo 187.
37 El profesional que realice la labor de supervisión no podrá supervisar más de una obra simultáneamente, de conformidad con el criterio establecido en la Opinión DTN.
39 SUPERVISIÓN DE OBRA
40 CUADERNO DE OBRA Es el documento de registro de acontecimientos y de formulación de consultas oficial para el control de la obra. El ingeniero residente y el inspector o supervisor (según corresponda) son las únicas personas autorizadas para escribir en el cuaderno de obra. El objeto del cuaderno de obra es dejar constancia de los hechos relevantes que suceden durante la ejecución de la obra. Es conveniente que el cuaderno de obra sea revisado diariamente por el inspector o supervisor y que se evite dejar períodos sin anotaciones. El original del cuaderno de obra debe permanecer en la obra (siempre y cuando haya las garantías de seguridad suficientes) bajo custodia del residente.
41 Prestaciones adicionales de supervisión que se originan por adicionales de obra. la Entidad podrá disponer directamente la ejecución de prestaciones adicionales siempre que se cuente con la asignación presupuestal necesaria. no será aplicable el límite establecido en el numeral 41.1 del artículo 41 de la Ley.
42 AMPLIACIÓN DE PLAZO El ejecutor de obra podrá solicitar la ampliación del plazo del contrato en la medida que se enmarque en alguna de las causales indicadas en el artículo 200 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Como consecuencia de la ampliación de plazo, la Entidad ampliará el plazo de los contratos vinculados directamente al contrato principal, entre estos el contrato de supervisión. El contrato de supervisión se encuentra supeditado a la existencia y ejecución del contrato de obra, por lo que ambos contratos deben ejecutarse simultáneamente. i) atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. ii) atrasos y/o paralizaciones en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad. iii) por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado. iv) cuando se apruebe adicional de obra. Es recomendable que la participación del supervisor se extienda incluyendo la elaboración de la liquidación del contrato, con lo cual la Entidad podrá contrastar la liquidación presentada por el contratista y por la presentada por el supervisor.
43 En las prestaciones adicionales de supervisión como consecuencia de la aprobación de las prestaciones adicionales de obra. La Entidad podrá disponer directamente la ejecución de prestaciones adicionales siempre que se cuente con la asignación presupuestal necesaria. La aprobación de adicionales de obra podrán superar el límite de 25%
46 VALORIZACIÓN Es la cuantificación económica del avance físico en la ejecución de la obra, realizada en un período determinado. Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta, toda vez que en la liquidación final es donde se define el monto total de la obra y el saldo a cancelar. Qué sucede si el contratista está en desacuerdo con los metrados o la valorización? Se resolverán en la liquidación final del contrato, sin perjuicio de que el contratista cobre la parte no controvertida. Podrá iniciar un procedimiento de conciliación o arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles después de ocurrida la controversia si la valorización de la parte en discusión representa un monto igual o superior al 5% del contrato actualizado
51 Que debe contener la valorización? Valorización del avance físico. Reajuste de precios. Amortizaciones. Otros conceptos.
52 Cuál es la organización del expediente de una valorización? Hojas de metrado certificados. Lista de metrados afectados por los precios unitarios contratados o del valor referencial. Cuadros de cálculo de los factores de reajuste. Cuadro de control de reajustes. Croquis, planos o cualquier otro elemento gráfico. Cuadro de control de amortizaciones de adelanto. Estado de vigencia de garantías. Hoja Resumen que muestre los avances acumulados. Información sobre nuevos precios y/o partidas. Hoja de control de valorizaciones anteriores y de pagos efectuados por la Entidad. Gráficos de avance de obra programada contra obra ejecutada. Factura emitida por el contratista.
53 VALORIZACIÓN Ejemplo: Aprobación Pago Las valorizaciones deben ser aprobadas y remitidas Valorización a la Entidad de obra: por el supervisor (o inspector) de la obra, en un plazomarzo máximo 2011de cinco (5) días calendario contados del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización, para periodos mensuales. Cuando las valorizaciones se refieran a períodos distintos a los previstos en el párrafo anterior, la Entidad deberá establecer, en las Bases o el contrato, el tratamiento correspondiente. Fecha de elaboración de la valorización y su remisión al supervisor, de ser el caso: Primer día hábil del mes de abril 2011: Viernes 01 Plazo de aprobación cinco (5) días calendario, Serán canceladas por la Entidad hasta el último día del mes siguiente de la valorización, en caso de períodos mensuales. En casos distintos, lo establecerán las Bases. De no efectuarse el pago en el plazo antes indicado, el contratista tendrá derecho al pago de intereses legales contados desde el Fechamáximadepagodela valorización de marzo 2011:
54 En el supuesto que la Entidad aprecie un error en la valorización, Cómo debería proceder? De conformidad con el numeral 3.5 de la Opinión N /DTN Ni la Ley ni su Reglamento contemplaban algún artículo que le permitiera a la Entidad dejar de cumplir con el pago de una valorización, una vez aprobada la misma por el inspector o supervisor; sin embargo, la Entidad podía evaluar la procedencia del pago de una determinada valorización, en su calidad de garante del interés público que subyace a la contratación. Así, de comprobarse la existencia de un error en la valorización, que perjudique o afecte el interés público, la Entidad podría decidir no pagar la valorización aprobada por el supervisor; sin perjuicio, del pago de la parte no controvertida.
55 TIPOS DE VALORIZACIÓN Valorizaciones de Intereses A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de una valorización de obra imputables a la Entidad, se reconocerán intereses legales. Los intereses deben ser expresamente solicitados por el contratista, por escrito. Los intereses no prescriben. Los intereses se reconocen enbasealatasadeinterés legal efectiva (factor acumulado). Valorización de Mayores Gastos Generales Valorización de Mayores Gastos Generales El pago de los presupuestos adicionales aprobados se realizará mediante valorizaciones adicionales. Estas son independientes a las valorizaciones del contrato original. Las valorizaciones de los presupuestos adicionales se efectúan en forma similar a las del contrato principal.
58 LIQUIDACIÓN DE OBRA Cálculo técnico, efectuado dentro de las condiciones contractuales (penalidades, intereses, gastos generales, etc.), cuya finalidad es determinar el costo total de la obra, el mismo que al compararlo con los montos pagados por la Entidad, podrá determinar el saldo económico, ya sea a favor o en contra del contratista. A suma alzada las partidas se liquidan al 100%, salvo que se hayan aprobado adicionales o deductivos. A precios unitarios corresponderá hacer un remetrado de todas las partidas de obra a fin de determinar su real ejecución, se deben tener también presentes los presupuestos adicionales y deductivos. Tipos De Cuentas: La liquidación de cuentas de una obra (acta de constatación física e inventario en el lugar de la obra) corresponde a una obra no terminada, que no se culmina debido a una resolución de contrato. Final: La liquidación final de una obra terminada (acta de recepción de obra) corresponde a una obra culminada, ya sea dentro o fuera de su plazo, es decir con o sin penalidad. Liquidar el contrato es un proceso mediante el cual se deben establecer los valores de la siguiente fórmula:
59 FLUJO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA
60 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN LA LIQUIDACIÓN DE OBRA
62 PROCEDIMIENTO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO
63 PROCEDIMIENTO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO Ejemplo: En un contrato para ejecución de obra, se establece que cuando llueva por más del 50% del día, no se podrá continuar con las labores por ese día, debiendo accionarse conforme a lo dispuesto por la normativa en contrataciones del Estado. Es así, que durante 13 días, la lluvia cayó en el lugar donde se ejecuta la obra, conforme al cuadro adjunto. Ahora bien, si el residente anotara en el cuaderno de obra, como circunstancia que impide continuar con las labores los días de lluvias que superan el 50% de mismo, tendríamos que el contratista debería generar hasta 5 solicitudes de ampliación de plazo, independientes. Sin embargo, si el residente anotara en el cuaderno de obra como circunstancia humedad del terreno, el contratista sólo tendría que presentar una solicitud de ampliación de plazo, luego de finalizado los días de lluvias y de que el terreno se encuentre seco, porque no es la lluvia en sí misma la que impide el avance de obra sino la humedad del terreno.
65 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
67 LOS ADICIONALES DE OBRA Adicionales Menores al 15% Solo procederá la ejecución de obras adicionales cuando previamente se cuente con disponibilidad presupuestal y resolución del Titular de la Entidad y en los casos en que sus montos, por si solos o restándole los presupuestos deductivos vinculados sean iguales o no superen el 15% del monto total del contrato original. Adicionales Mayores al 15% Las obras adicionales cuyos montos por si solos o restándole los presupuestos deductivos vinculados, superenel15%delmontodel contrato original, luego de ser aprobadas por el Titular de la Entidad requieren previamente para su ejecución y pago, la autorización expresa de la Contraloría General de la República CGR.
68 PRESUPUESTO ADICIONAL En contratos a precios unitarios Los adicionales se formulan con los precios contratados y/o pactados y los gastos generales fijos y variables propios del adicional, teniendo como base los análisis de los gastos generales del presupuesto original contratado, incluyendo la utilidad ofertada y el IGV. En contratos a suma alzada Se usan los precios del presupuesto referencial ajustados por el factor de relación y/o los precios pactados con los gastos generales fijos y variables propios del adiciona, tomando como base los montos asignados en el valor referencial multiplicado por el factor de relación; incluyendo la utilidad multiplicada por el factor de relación, y el IGV.
69 Qué es un deductivo vinculado? Se denomina así a los trabajos o prestaciones que se dejan de realizar, a causa de la aprobación de una prestación adicional. Ejemplo: Un salón de clases es diseñado inicialmente con una puerta, a razón de una norma posterior del sector educación, se dispone que todas las aulas cuenten con dos puertas, por lo cual es necesario adicionar una puerta, pero al mismo tiempo es necesario dejar de construir el pedazo de pared, donde se ubicará la segunda puerta, por lo cual se utilizará menos mano de obra, ladrillos, cemento, pintura, entre otros. Estos últimos componentes de la pared constituyen el deductivo vinculado.
70 FLUJO ADICIONAL DE OBRA
71 Central Administrativa: Central de Consultas: Horario de Atención: 8:30 a 17:30 hrs. Sede Central: Av. Gregorio Escobedo cdra. 7 s/n Jesús María Lima 11/Perú
PROCEDIMIENTO N 008 REVISION 14 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO N 008 REVISION 14 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE SELECCIÓN 1. OBJETIVO El presente procedimiento tiene por finalidad establecer disposiciones internas que permitan
TÉRMINOS DE REFERENCIA Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS RESUMEN EJECUTIVO PERFIL DEL CONSULTOR PARA PRESTAR EL SIGUIENTE SERVICIO: CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LASUPERVISION DE LA OBRA