Source: http://docplayer.es/55276805-Ajuste-de-costos-normatividad.html
Timestamp: 2018-12-19 16:35:41
Document Index: 65793914

Matched Legal Cases: ['Artículo 56', 'Artículo 56', 'Artículo 56', 'Artículo 56', 'Artículo 173', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'Artículo 184', 'Artículo 175', 'Artículo 59', 'Artículo 178', 'Artículo 59', 'Artículo 134']

AJUSTE DE COSTOS (NORMATIVIDAD) - PDF
Download "AJUSTE DE COSTOS (NORMATIVIDAD)"
Manuel Revuelta Parra
1 AJUSTE DE COSTOS (NORMATIVIDAD)
2 Ajuste de costos (Normatividad) Ing. Juan Roberto García Sánchez Comisionado Técnico de Ingeniería de Costos, CMIC. Introducción El ajuste de costos es un reconocimiento de la variación de los costos de los insumos, cuyo objetivo es eliminar el efecto del incremento o decremento en el importe del contrato, mediante una compensación del mismo, manteniendo la oferta en las mismas condiciones en que fue presentada. El ajuste se calcula considerando el incremento o decremento que sufre cada concepto de trabajo pendiente de ejecutar de una obra, de acuerdo al programa originalmente pactado o convenido para la realización de los trabajos, utilizando los índices publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) o los generados por instituciones públicas o privadas confiables. Los índices deben reflejar la variación del precio de los diferentes insumos, de una obra, por lo que del cociente obtenido entre dos de ellos se obtiene el factor de incremento o decremento que sufrió determinado insumo. Los índices utilizados deben ser iguales o similares al insumo que se pretende ajustar y para este efecto se requiere una homologación entre los insumos del presupuesto y los índices elegidos para el ajuste. El índice inicial que deberá considerarse para el ajuste corresponderá al de la fecha de la presentación de la oferta. Generalmente las variaciones se miden mensualmente, por lo que en principio, el ajuste se aplica para el mes en que fue realizada la ejecución de los conceptos de trabajo. Finalmente, el ajuste respectivo podrá dar como resultado un incremento o decremento en el importe de los trabajos realizados.
3 A continuación se explica el procedimiento para el ajuste de costos de acuerdo con la Ley y Reglamento Federales de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Diagrama 1 Proceso para el ajuste de costos en la obra pública federal, en los contratos a base de precios unitarios y tiempo determinado. HOMOLOGACIÓN DE ÍNDICES CON INSUMOS COCIENTE ENTRE LOS ÍNDICES DEL MES DE ACTUALIZACIÓN ENTRE EL DE LA FECHA DE APERTURA ACTUALIZACIÓN DE INSUMOS UTILIZANDO LOS ÍNDICES ACTUALIZACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS CON LOS INSUMOS ACTUALIZADOS ACTUALIZACIÓN DE CONCEPTOS CON LOS PU ACTUALIZADOS PRESUPUESTO ORIGINAL CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA (cantidades en estimaciones acumuladas) CANTIDADES DE OBRAS POR EJECUTAR (diferencia entre cantidades de catálogo y cantidades estimadas) IMPORTE DE OBRA POR EJECUTAR A PRECIO ACTUALIZADO IMPORTE DE OBRA POR EJECUTAR A PRECIOS ORIGINALES = FACTOR DE AJUSTE (FA) INSUMOS ORIGINALES PRECIOS UNITARIOS ORIGINALES IMPORTE DEL AJUSTE = ((IMPORTE DE ESTIMACIÓN x FA ) IMPORTE DE ESTIMACIÓN) x (100% % Anticipo)
4 Qué son los ajustes de costos? El ajuste de costos, también llamado escalatoria es el incremento o decremento que sufre un precio en su costo directo por causas o circunstancias de orden económico no previstas y totalmente ajenas a la voluntad de las partes contratantes. Cuándo se dan las condiciones para la aplicación del ajuste de costos? Artículo 56 (LOPSRM).- Cuando a partir del acto de la presentación y apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción de los costos directos de los trabajos aún no ejecutados. En qué casos procede el ajuste de costos y quién lo promueve? Artículo 56 (LOPSRM 1 ).- Sólo procederá para los contratos a base de precios unitarios o la parte de los mixtos de esta naturaleza. Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, será el contratista quien lo promueva, y cuando sea a la baja lo determinará la dependencia. Cuál es el plazo para presentar la solicitud del ajuste? Artículo 56 (LOPSRM).- Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al mes correspondiente, mediante la presentación por escrito de la solicitud, estudios y documentación que la soporten, la dependencia tendrá el mismo plazo, con base en la documentación comprobatoria que lo justifique. Una vez transcurrido el plazo establecido en el párrafo anterior, se perderá la posibilidad de solicitar el ajuste de costos por parte de los contratistas y de realizarlo a la baja por parte de la dependencia o entidad. Cuál es el plazo para determinar la procedencia del ajuste de costos? Artículo 56 (LOPSRM).- La dependencia o entidad, dentro de los sesenta días naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, deberá emitir por oficio la resolución que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendrá por aprobada. Artículo 173 (RLOPSRM 2 ).- La autorización del ajuste de costos en moneda nacional deberá efectuarse mediante el oficio de resolución que acuerde el aumento o reducción correspondiente, por lo que no se requerirá la formalización de convenio alguno. Qué procedimientos se utilizan para el cálculo del ajuste de costos? Artículo 57 (LOPSRM).- El ajuste de costos directos podrá llevarse a cabo mediante cualquiera de los siguientes procedimientos: I.Revisión de cada precio unitario de la obra pendiente por ejecutar. II.Revisión de un grupo de precios unitarios que representen el 80% del importe total del monto de contrato. III.Cuando se tenga establecida la proporción en que intervienen los insumos, en el total del contrato. 1 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 2 Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
5 Nota: Para los procedimientos de las fracciones I y II, el estudio correspondiente lo debe presentar la empresa o la dependencia, para el procedimiento de la fracción III, el estudio lo realiza la dependencia. A qué se sujeta la aplicación de estos procedimientos para el cálculo del ajuste de costos? Artículo 58 (LOPSRM): I.Los ajustes se calcularán a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al programa convenido. II.Los índices a utilizar para el cálculo de los incrementos o decrementos del costo de los insumos son los índices de precios al productor y comercio exterior/actualización de costos de obras públicas que determine el Banco de México [ahora denominados Índice Nacional de Precios al Productor (INPP)/ Insumos de obras públicas publicado por el INEGI]. III.Los precios unitarios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su proposición. Qué sucede cuando existen atrasos imputables al contratista? Artículo 58 (LOPSRM).- El ajuste se realizará considerando el periodo en que debieron ser ejecutados los trabajos, conforme al programa vigente, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicará este último. En los contratos a precio alzado, existe la posibilidad de ajuste de costos? Artículo 59 (LOPSRM).- No, sin embargo, cuando con posterioridad a la adjudicación de un contrato a precio alzado o la parte de los mixtos de esta naturaleza, se presenten circunstancias económicas de tipo general que sean ajenas a la responsabilidad de las partes, las dependencias y entidades deberán reconocer incrementos o requerir reducciones, de conformidad con las disposiciones que, en su caso, emita la Secretaría de la Función Pública. Existe el ajuste de costos en moneda extranjera? Artículo 184 (RLOPSRM).- Sí, tratándose de contratos a precios unitarios o la parte de los contratos mixtos de la misma naturaleza que se celebren en moneda extranjera, el mecanismo de ajuste de costos se sujetará al que establezcan las dependencias y entidades en la convocatoria a la licitación pública de acuerdo a las reglas que establece el Reglamento. Procedimiento: I.Seleccionar el procedimiento que establece el Art. 57 de la Ley. II.Reconocer el diferencial del tipo de cambio. III.Puede resultar un incremento o decremento del importe del contrato.
6 IV.La revisión se hará de acuerdo a la publicación de los índices. V.Fecha base es la correspondiente a la presentación y apertura de proposiciones. VI.Índices de publicaciones oficiales. VII.El porcentaje máximo de ajuste lo establece la dependencia y se toma como referencia el promedio de los salarios e índices, dos años antes de la publicación de la convocatoria, proyectados por periodo de ejecución y conclusión de los trabajos y este porcentaje será aplicado a la revisión y será el límite para el ajuste a la alza como a la baja. VIII.El ajuste a reconocer será el que resulte menor de la aplicación del mecanismo y al que se refiere a la fracción anterior. Cuando el inicio de los trabajos tiene un atraso no imputable al contratista, qué procede? Artículo 175 (RLOPSRM).- Para actualizar los precios de la proposición a la fecha de inicio de los trabajos cuando ésta sea posterior a los treinta días naturales contados a partir de la fecha de presentación de las proposiciones, el contratista podrá solicitar, por una sola ocasión, la determinación de un factor de actualización. Este factor de actualización no se afectará por la entrega de anticipos. Las dependencias y entidades, previa justificación, autorizarán el factor referido en el párrafo anterior, mismo que será aplicado a cada estimación y repercutirá durante todo el ejercicio del contrato, independientemente de los ajustes de costos que le sucedan. Artículo 59 (LOPSRM).- Para el caso de los contratos a precio alzado se actualizarán por una sola ocasión, cuando los trabajos inicien con posterioridad a ciento veinte días naturales contados a partir de la fecha de presentación de las proposiciones. Para tales efectos, se utilizará el promedio de los índices de precios al productor y comercio exterior-actualización de costos de obras públicas publicados por el Banco de México (ahora denominados Índice Nacional de Precios al Productor (INPP)/Insumos de obras públicas, publicado por el INEGI), tomando como base para su cálculo el mes de presentación y apertura de las proposiciones y el mes en que inicia la obra. Qué requisitos y elementos son necesarios para la presentación del ajuste de costos? Artículo 178 (RLOPSRM): Esquema 1 Documentación para la revisión de los precios unitarios I.- Índices de Precios Productor que emite el INEGI. II.- Presupuesto de los trabajos pendientes por ejecutar. III.- Programa de ejecución de los trabajos pendientes por ejecutar IV.- Análisis de la determinación del factor de ajuste. V.- Matrices de los precios unitarios actulizados
7 Esquema 2 Elemtos necesarios para el cálculo de factor de ajustes Presupuesto de obras de los trabajos pendientes por ejecutar. Programa vigente de ejecución de los trabajos pendientes por ejecutar Índices de precios productor que emite el INEGI. Art. 56 LOPSRM.- Mes de origen (Presentación y apertura de proposiciones) Inicio de los trabajos (Presentación y apertura de proposiciones) Mes de inicio (Presentación y apertura de proposiciones VS Mes de actualización) Es posible ajustar los costos indirectos y el del financiamiento? Artículo 59 (LOPSRM).- Los costos indirectos y de financiamiento, por estar cobrados de manera proporcional al importe del costo directo, son reconocidos al obtener el importe ajustado de cada una de las estimaciones. El financiamiento se ajusta en la medida en que varía la tasa de interés propuesta. Cuando los contratos se modifican en un 25% (en tiempo y/o costo), existe la posibilidad de solicitar una revisión de los costos indirectos y de financiamiento, sin embargo el origen de estas modificaciones no es el mismo que el de los ajustes por la variación de costos directos.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TEXTO VIGENTE Últimas reformas publicadas DOF 19-06-2007 Título Séptimo Prevenciones Generales Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan
CURSO - TALLER INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE OBRA PÚBLICA
CURSO - TALLER INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE OBRA PÚBLICA Ing. Francisco Javier Moctezuma Jaimes Junio-Julio 2016 PROGRAMA 1. El expediente unitario de obra pública 2. Normatividad que lo regula 3. Objeto
NORMAS PARA LA CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS CREDITICIOS 1 Clasificación contable de las operaciones 1.1 En función del destinatario: 1.2 En función del vencimiento: 2 Renovación y reestructuración de operaciones
BOLETÍN 03/ de febrero de 2012
BOLETÍN 03/2012 17 de febrero de 2012 SE ESTABLECE EL FORMATO PARA SOLICITAR LA DISMINUCIÓN DE CRÉDITOS FISCALES GENERADOS POR DERECHOS POR SUMINISTRO DE AGUA E IMPUESTO PREDIAL EN EL DISTRITO FEDERAL