Source: http://docplayer.cz/162345913-Mestska-cast-praha-3-rada-mestske-casti-u-s-n-e-s-e-n-i.html
Timestamp: 2020-02-19 00:12:23+00:00
Document Index: 57612961

Matched Legal Cases: ['čl. 2', 'čl. 2', 'čl. 1', 'čl. 3', 'zákona č. 340', 'zákona č. 89']

1 č.j.: 37/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 36 ze dne Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2016/00789/OTSMI na realizaci zakázky "Oprava 15 bytů v Praze 3" Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2016/00789/OTSMI, který je přílohou tohoto usnesení u k l á d á 1. Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části 1.1. podepsat uvedený dodatek č. 1 Ing. Vladislava Hujová starostka městské části Mgr. Lucie Vítkovská zástupkyně starostky
2 DODATEK č.1 ke smlouvě o dílo č. 2016/00789/OTSMI uzavřené ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění: Čl. I SMLUVNÍ STRANY 1.1 Objednatel: Městská část Praha 3, se sídlem: Havlíčkovo nám. 9/700, Praha 3, zastoupená: Ing. Vladislavou Hujovou, starostkou MČ Praha 3 IČO: DIČ: CZ bankovní spojení: Česká spořitelna číslo účtu: /0800 (dále jen objednatel ) a 1.2 Zhotovitel: STAVEBNÍ PRAHA s.r.o. se sídlem: Bělehradská 679/94, Praha 2, PSČ zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka zastoupená: jednatelem Josefem Švaňou IČO: DIČ: CZ (dále jen zhotovitel ) (společně dále jen smluvní strany ) I. 1. Smluvní strany uzavřely dne smlouvu o dílo č. 2016/00789/OTSMI (dále jen smlouva o dílo ), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem Oprava 15 bytů v Praze V průběhu realizace díla se objevila potřeba provedení některých prací, které nebyly obsaženy v původním rozsahu díla a na něj navazujícím oceněném položkovém rozpočtu. Tato potřeba byla vyvolána dodatečnými požadavky objednatele v souvislosti se zjištěnými nesrovnalostmi po zahájení rekonstrukčních prací, především s nedostatečnou funkčností původních konstrukcí v některých bytech. 1
3 3. Za účelem zajištění následné plné funkčnosti díla je nutno provést tyto práce nad rámec původního rozsahu díla. Jedná se zejména o zlepšení zvukové izolace tenkých stěn dvou rekonstruovaných bytů sousedících s obývanými byty, dále náhradu části chybějící stěny a podlahy v koupelně dvou bytů po demontáži vany, dále náhradu uvolněného rákosového stropu sádrokartonovými podhledy v dotčených místnostech jednoho z bytů a provedení tepelné izolace nadměrně prochládající obvodové stěny bytu. 4. Problémy se zřízením stavebního odběru elektřiny pro opravu dvou bytů, na základě dodatečných požadavků společenství vlastníků jednotek v jednom z domů, budou znamenat i nemožnost dodržení termínu provedení díla dle čl. 2. odst smlouvy o dílo. Uvedené opravy dvou konkrétních bytů budou dokončeny o 45 kalendářních dnů později. Proto bylo nutné oboustranně přistoupit k uzavření tohoto dodatku. II. Předmětem tohoto dodatku je změna díla oproti smlouvě o dílo, spočívající ve víceprácích v rozsahu a dle specifikace, uvedené v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku a s tím související změna ceny díla. Současně je předmětem tohoto dodatku i změna termínu provedení díla. III. 1. Vzhledem k důvodům uvedeným v čl. I. tohoto dodatku se zhotovitel nadále zavazuje provést dílo dle smlouvy o dílo a dle čl. II tohoto dodatku. 2. S ohledem na změnu díla se smluvní strany dohodly na změně termínu provedení díla. Tímto dodatkem se mění ustanovení čl. 2. odst. 2.2 smlouvy o dílo tak, že nově zní takto: 2.2. Termín provedení díla: do 90 dnů od zahájení provádění díla Termín provedení části díla uvedeného v čl. 1 odst. 1.2 písm. m) a písm. n): do 135 dnů od zahájení provádění díla 3. S ohledem na změnu díla se smluvní strany dohodly na zvýšení ceny díla o ,- Kč bez DPH. Tímto dodatkem se mění ustanovení čl. 3 odst. 3.2 smlouvy o dílo tak, že nově zní takto: 3.2. Cena díla se skládá z částky ve výši ,- Kč (bez DPH) a z částky odpovídající DPH ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění. 1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají beze změny. IV. 2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po třech a zhotovitel po dvou. Nedílnou součástí každého vyhotovení dodatku je položkový rozpočet. 3. Podepsáním tohoto dodatku smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text tohoto dodatku, případně jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené ze strany Městské části 2
4 Praha 3 uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. V Praze dne Objednatel V Praze dne Zhotovitel.... Ing. Vladislava Hujová starostka.... Josef Švaňa jednatel 3
5 Důvodová zpráva Zpracoval: Martin Kadlec, vedoucí odboru technické správy majetku a investic Zakázka Oprava 15 bytů v Praze 3 je realizována v rámci plánu oprav 2016 a v souladu s usnesením Rady městské části č. 714 ze dne V průběhu realizace díla se objevila potřeba provedení některých prací, které nebyly obsaženy v původním rozpočtu. Potřeba provedení části prací byla vyvolána zjištěním nedostatečné funkčnosti původních konstrukcí v některých bytech a nutností tento stav napravit. Jedná se zejména o zlepšení zvukové izolace neúměrně tenkých stěn ve dvou rekonstruovaných bytech č. 45 a 53 v domě Vinohradská 114, sousedících s již obývanými byty. Náprava bude provedena osazením speciální sádrokartonové konstrukce s vyplněním vzduchové mezery akustickou izolační vatou. Současně byla v těchto dvou bytech po demontáži vany zjištěna absence části stěn a podlah. Otvory do spodních a sousedních obydlených bytů, které byly pouze vyplněny novinovým papírem, budou doplněny dobetonováním a montáží sádrokartonových desek. Dále byla po zahájení elektroinstalačních a zednických prací zjištěna nedostatečná soudržnost rákosových stropů v bytě č. 6 v domě Vinohradská 116. Opravu je nutno provést instalací sádrokartonových podhledů v dotčených místnostech. Po zahájení prací v bytě č. 13 v domě Jeseniova 75 bylo zjištěno u původní kuchyňské linky, která je jinak ve výborném technickém stavu, poškození povrchu 2 kusů dvířek u spodní dřezové skříňky. Nápravu je možné provést pouze výměnou dvířek za nové. Projekt opravy plynových rozvodů bytu č. 23 v domě Baranova 17 nedopatřením neobsahoval přemístění přípravy pro osazení nového plynoměru z bytu na chodbu objektu, dle platných předpisů pro rozvody plynu. V objektu Baranova 17 je situace vedoucí k nápravě ještě ztížena tím, že místo pro osazení plynoměru je umístěno na schodišti o patro výše, což bude znamenat navýšení metráže připojovacího potrubí. Dále byl v průběhu prací v bytě č. 48 v domě Habrová 6 zjištěn problém nadměrně prochládající obvodové panelové stěny v obývacím pokoji. Z tohoto důvodu nebylo možné vyrovnat nerovnosti panelu s použitím mokrých technologií a proto je potřeba stěnu vyrovnat instalací sádrokartonového záklopu s použitím zateplovací izolační vaty. Za účelem zajištění následné plné funkčnosti díla je nutno provést tyto práce nad rámec původního rozpočtu. Všechny uvedené práce byly schváleny stavebním dozorem investora. Tyto práce budou v celkovém součtu znamenat navýšení ceny díla o ,00 Kč bez DPH. V objektu Vinohradská 172 došlo k nepředpokládaným průtahům před zahájením prací při jednání s výborem společenství vlastníků jednotek a tím vznikly časové problémy se zřízením stavebního odběru elektřiny pro opravu dvou bytů. Z důvodu opožděného zahájení prací na bytech č. 4 a 32 dojde k posunu termínu dokončení díla o 45 kalendářních dnů, přičemž délka realizace stanovená základní smlouvou bude zachována. Na základě výše uvedených skutečností je nutné oboustranně přistoupit k uzavření dodatku. K podpisu předložený Dodatek č. 1 k SOD č.2016/00789/otsmi byl odsouhlasen Advokátní kanceláří Veselý a spol.