Source: https://www.bauprofessor.de/Aufma%C3%9F%20nach%20Vertragsk%C3%BCndigung/b4824878-c709-4c1b-8d57-88b9bff22437
Timestamp: 2019-09-16 10:36:15
Document Index: 201632266

Matched Legal Cases: ['§ 8', '§ 14', '§ 14', '§ 8', '§ 648', '§ 6']

Aufmaß nach Vertragskündigung - Normen und Richtlinien, Begriffs-Erläuterungen
Alsbald nach der Kündigung kann der Auftragnehmer bei einem VOB-Vertrag nach § 8 Abs. 6 VOB/B zunächst Aufmaß verlangen. Dabei ist es unwichtig, ob es sich um eine freie oder außerordentliche Kündigung durch den Auftraggeber handelte. Das Verlangen nach Aufmaß sollte vom Auftragnehmer schriftlich verlangt werden. Das Aufmaß ist nicht mit einer Frist bestimmt. Der Auftragnehmer sollte aber das Aufmaß sofort nach Kündigung verlangen bzw. bei einer Auftragnehmerkündigung sofort vornehmen, schon begründet aus seinem eigenen Interesse einer schnellmöglichsten Rechnungslegung.
Für das Aufmaß – als zeichnerische oder örtliche Aufnahme – gelten die Bestimmungen im § 14 der VOB/Bsowie die Aufmaßregeln in den ATV DIN zu den einzelnen Gewerken in der VOB, Teil C. Lag dem Bauvertrag ein Einheitspreisvertrag zugrunde, dann gibt es zeichnerische Unterlagen und eindeutig beschriebeneLeistungspositionen im Leistungsverzeichnis. Ein Aufmaß zu den bis zur Kündigung ausgeführten Leistungen bedeutet dann kaum Schwierigkeiten und keine zusätzlichen Aufwendungen für die Erstellung.
Demgegenüber ist ein Aufmaß bei einem Pauschalvertrag nicht erforderlich. Erfolgt die Kündigung zu einem Pauschalvertrag, kann das Aufmaß der bisher ausgeführten Leistungen ggf. erheblichen Mehraufwand bedeuten, wenn beispielsweise ein örtliches Aufmaß vorzunehmen wäre. Inwieweit in solchen Fällen der Auftraggeber bereit ist, einen Teil des zusätzlichen Aufwands zu erstatten oder ggf. als zusätzliche Leistung anzuerkennen, obliegt der Klärung des Auftragnehmers mit seinem bisherigen Auftraggeber.
Vorzugsweise sollte ein gemeinsames Aufmaß (§ 14 Abs. 2 VOB/B) genommen werden. „Gemeinsam“ wäre hier in dem Sinne zu verstehen, sich als Vertragspartner eine übereinstimmende Auffassung über die Abgrenzung zwischen bereits ausgeführter Leistung und noch der restlichen Leistung zu verschaffen und somit gewissermaßen den Tatbestand zum Leistungsumfang festzuschreiben.Das ist vor allem dann von Bedeutung, wenn schon Abschlagsrechnungen gelegt und bezahlt worden sind. „Alsbald“ ist nicht durch eine Frist bestimmt. Deshalb sollten sich die Vertragspartner dafür eine Frist setzen. Nach Ablauf dieser Frist kehrt sich die Beweislast um und dann wäre es möglich und notwendig, dass der Auftraggeber selbst das Aufmaß erstellt und auf dieser Grundlage abrechnet.
Musterbrief: Verlangen nach Aufmaß bei Vertragskündigung durch den Auftraggeber (VOB/B § 8 Abs. 7)
Normen und Richtlinien zu Aufmaß nach Vertragskündigung
Begriffs-Erläuterungen zu Aufmaß nach Vertragskündigung
Nach den Vorschriften des reformierten Werk- und Bauvertragsrechts im BGB ab 2018 Bauverträge nach BGB Verbraucherbauverträge von beiden Vertragsparteien nach § 648a BGB "aus wichtigem Grund ohne Ein ...
Auftragnehmer hat Anspruch auf die Vergütung der von ihm bis zur Kündigung ausgeführten Bauleistungen und zwar bei einem VOB-Vertrag nach der Bestimmung wie für Unterbrechungen in § 6 Abs. 5 VOB/B. G ...
» Alle Begriffs-Erläuterungen zu "Aufmaß nach Vertragskündigung" anzeigen (6)
Verwandte Suchbegriffe zu Aufmaß nach Vertragskündigung