Source: http://docplayer.fi/28704948-Sveitsinpuiston-laskeutusaltaan-rakentamisurakka-urakkaohjelma.html
Timestamp: 2018-04-24 15:03:17+00:00
Document Index: 24207669

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

SVEITSINPUISTON LASKEUTUSALTAAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA - PDF
Download "SVEITSINPUISTON LASKEUTUSALTAAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA"
1 SVEITSINPUISTON LASKEUTUSALTAAN RAKENTAMISURAKKA
2 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (9) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja Tilaaja Rakennuskohde URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 2.1 Urakkamuoto Maksuperuste Urakkasuhteet URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 3.1 Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakkarajat Urakkaan kuulumattomat työt ja hankinnat Sivuvelvollisuudet (YSE 2 ) Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet Työmaapalvelut (YSE 3 ) Työmaan johtovelvollisuudet (YSE 4 ) TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 4.1 Tilaajan suoritusvelvollisuus URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 5.1 Sopimusasiakirjat (YSE 13 ) Määrälaskenta Sopimusasiakirjojen julkisuus URAKKA-AIKA 6.1 Suoritusaika Töiden aloitus Töiden valmistuminen Viivästyssakko VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 7.1 Urakoitsijan vakuudet Rakennusajan vakuus Takuuaika ja takuuajan vakuus (YSE 29 ja 36 ) Tilaajan vakuudet (YSE 37 ) Vakuutukset (YSE 38 ) Rakennuskohteen vakuuttaminen TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 8.1 Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko Ennakko Hintasidonnaisuudet (YSE 48 ) Laskujen maksuaika ORGANISAATIOT 9.1 Tilaajan organisaatio/edustajat Urakoitsijan organisaatio/edustajat (YSE 56 ) YHTEISET TOIMITUKSET 10.1 Katselmukset Työmaakokoukset (YSE 66 ) Työmaapäiväkirja (YSE 75 ) Vastaanottotarkastus (YSE 71 ) Takuutarkastus (YSE 74 ) LAADUNVARMISTUS 11.1 Tilaajan laadunvarmistus (YSE 9 )... 9
3 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 3 (9) 11.2 Urakoitsijan laadunvarmistus RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 13.1 Ilmoitukset verohallinnolle Ongelmajätteet... 9
4 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 4 (9) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja Rakennuttaja on Hyvinkään kaupunki. 1.2 Tilaaja Rakennuttajan edustajana, tilaajana toimii Hyvinkään kaupungin teknisen keskuksen kuntatekniikkayksikkö. 1.3 Rakennuskohde ja yleiskuvaus rakennustyöstä Urakan kohteena on Hyvinkään kaupungin Hyyppäränkadun / Pöllönkujan risteyksen pohjoispuolelle Sveitsinpuistoon sijoittuvan laskeutusaltaan rakentaminen. Rakennushankkeessa rakennetaan hulevesien laskeutusallas, siihen liittyviä ojia, altaan purkurumpu sekä huoltotie altaalle. Urakassa on huomioitava liikennöidyt kadut, ulkoilureitit, asutus ja alueen sijoittuminen virkistyskäyttöön varatulle alueelle. 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 2.1 Urakkamuoto Urakka on kokonaisurakka. 2.2 Maksuperuste Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvä kokonaishinta. 2.3 Urakkasuhteet Urakoitsija voi antaa osan töistä tilaajan hyväksymille aliurakoitsijoille. 3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 3.1 Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakka käsittää: Laskeutusaltaan, altaan ympärysojan, altaan purkurummun ja altaalle johtavan huoltotien rakentamisen suunnitelmien mukaan tämän urakkaohjelman ja urakkarajapiirustusten mukaisessa laajuudessa Kaikki materiaali hankinnat Kaikki mittaustyöt Kaikki laadunvarmistukseen liittyvät mittaustyöt Kaivantojen kuivanapito pumppaamalla Mahdollinen jäätyneen maan rikkominen Kaikki työaikaiset liikennejärjestelyt hankintoineen Laskeutusaltaalle liikennöinti tapahtuu alkuosastaan nykyisen virkistyskäyttöön varatun raitin kautta. Raitin työnaikainen kunnossapito kuuluu urakkaan. Rakentamistyön jälkeen tie ennallistetaan vastaavaan kuntoon kuin ennen urakan alkua. Katujen puhtaanapidon työmaalta tulevista maa-aineksista
5 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 5 (9) Rakennusosat 1. Raivaustyöt sekä pintamaan poisto - Kannot, risut ja pintamaan urakoitsija toimittaa kustannuksellaan asianmukaiseen paikkaan. 2. Maanleikkaus ja kaivu - Käsittää suunnitelmien ja työselityksen mukaisten laskeutusaltaan, ympärysojan, huoltotien ja rumpuputken kaivuun. Kaivumassat urakoitsija toimittaa kustannuksellaan asianmukaiseen paikkaan. - Kaivantosuunnitelmien laatiminen kuuluu urakkaan. - Kaivantojen kuivanapito kuuluu urakkaan. 3. Kiviainesrakenteet - Työ käsittää suunnitelmien ja työselityksen mukaisten kiviainesten hankinnan ja kuljetuksen sekä materiaalin käsittelyn vastaanottopaikoissa. - Altaan verhousmateriaalina käytetään kalliomursketta (molskotti) mm. - Rumpuputken asennusalusta, alkutäyttö ja lopputäyttö tehdään työselityksen mukaan. 4. Kasvillisuusrakenteet - Työ käsittää suunnitelmien ja työselityksen mukaisten altaan pohjalle tulevien kasvillisuusmattojen hankinnan ja asennuksen. 5. Putkitustyöt - Urakkaan kuuluu suunnitelman mukaisen rumpuputken hankinta sekä asennustyöt. 6. Mittaustyöt - Kaikki mittaustyöt kuuluvat urakkaan ja ne on sisällytettävä urakkahintaan. Mittaustyöt on teetettävä ammattitaitoisella työryhmällä. Hankinnat - Urakoitsija hankkii kustannuksellaan kaikki tarvittavat tarvikkeet ja materiaalit Urakkarajat Urakkarajat on merkitty liitteenä oleviin piirustuksiin Urakkaan kuulumattomat työt ja hankinnat Tilaaja suorittaa kustannuksellaan seuraavat työt: valmiiden putkistojen, kaivojen ja rakenteiden tarkistusmittauksia puuston kaadon ja hakkuujätteen poiston urakka alueelta. urakan valvonnan tarvittavat luvat Päivittäinen työaika Urakkaan kuuluvat työt on tehtävä pääosin klo välisenä aikana. Tilaajan hankinnat Tilaaja ei suorita mitään hankintoja tähän urakkaan liittyen.
6 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 6 (9) 3.2 Sivuvelvollisuudet (YSE 2 ) Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet (YSE 2, kohta 1 j) Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa kaupparekisteriote ja RALA:n (Rakentamisen Laatu RALA ry) tai Tilaajavastuu.fi:n (Suomen tilaajavastuu OY) tilaajavastuulain tiedot. Mikäli urakoitsijalla ei ole toimittaa edellä mainittujen tahojen antamia tilaajavastuulain tietoja, niin urakoitsijan on liitettävä tarjoukseensa YTJ:n (Yritys ja yhteistietojärjestelmä) rekisteritiedot verovelkatodistus ja ilmoitus eläkevakuutusmaksu velvoitteiden täyttämisestä, todistus siitä, että sillä on voimassa oleva tapaturmavakuutus työntekijöilleen sekä selvitys siitä kuinka työntekijöiden työterveyshuolto on järjestetty. Jos urakoitsijalla on verovelkoja ja/tai erääntyneitä eläkemaksuja, niin siinä tapauksessa on toimitettava selvitys siitä, että verovelkaa ja/tai erääntyneitä eläkemaksuja koskeva maksusopimus on tehty. Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle mahdollisten aliurakoitsijoiden vastaavat selvitykset verojäämistä ja edellä mainittujen työnantajamaksujen suorittamisesta. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen urakoitsija, aliurakoitsija tai näiden alihankkija, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä. Urakan kestäessä yli 6 kk on urakoitsijan esitettävä verovelkatodistus ja ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä 6 kuukauden välein. Maksujen laiminlyöminen on urakkasopimuksen purkuperuste. 3.3 Työmaapalvelut (YSE 3 ) Työmaapalveluista vastaa urakoitsija. 3.4 Työmaan johtovelvollisuudet (YSE 4 ) Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. 4. TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 4.1 Tilaajan suoritusvelvollisuus Tilaaja hankkii tarvittavat luvat. 5. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 5.1 Sopimusasiakirjat (YSE 13 ) Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava: A Kaupalliset asiakirjat a. urakkasopimus tai tilaus ja tilausvahvistus b. urakkaneuvottelupöytäkirja c. yleiset sopimusehdot YSE 1998 d. tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset e. urakkaohjelma ja työturvallisuusasiakirja f. tarjous g. muutostöiden yksikköhintaluettelo h. Infra 2015 määrämittausohje
7 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 7 (9) B Tekniset asiakirjat i. sopimuspiirustukset (piirustusluettelo.) j. Työkohtainen työselitys k. Infra RYL 2006 ja Infra RYL 2010 l. tilapäiset liikennejärjestelyt katu- ja yleisillä alueilla (Suomen kuntatekniikan yhdistys, julkaisu 1/2013) 5.2 Määrälaskenta (poikkeus YSE 24, kohta 2b) Urakoitsijan on suoritettava työmenetelmäänsä perustuva määrälaskenta tarjouksensa pohjaksi. 5.3 Sopimusasiakirjojen julkisuus Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten asiakirjojen julkisuutta koskevia ja kuntalain säännöksiä. 6. URAKKA-AIKA 6.1 Suoritusaika (YSE 17 ) Töiden aloitus Urakoitsijalla on oikeus aloittaa työt heti kun tilaaja on antanut aloittamiseen kirjallisen luvan (poikkeus YSE 17 ) Töiden valmistuminen Urakan on oltava täysin valmiina viimeistään Viivästyssakko (poikkeus YSE 18 ) Viivästyssakko on kultakin työpäivältä, jonka urakka myöhästyy urakkasopimuksessa mainitusta valmistumisesta, 0,1 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta (poikkeus YSE 18 ). Viivästyssakko lasketaan enintään 50 työpäivältä. 7. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 7.1 Urakoitsijan vakuudet Rakennusajan vakuus Rakennusajan vakuus on 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta (YSE 36 ). Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle heti, kun työn tulos on kokonaisuudessaan otettu vastaan, kun vastaanottotarkastuspöytäkirja on allekirjoitettu ja takuuajan vakuus on asetettu. Kun mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle henkilölle, jolle rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen sekä kun rakennuttajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen vakuus niiden selvittämiseksi ja suorittamiseksi on asetettu Takuuaika ja takuuajan vakuus (YSE 29 ja 36 ) Takuuaika on kaksi vuotta. Takuuajan vakuus on 2 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta.
8 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 8 (9) 7.2 Tilaajan vakuudet (YSE 37 ) Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta (poikkeus YSE 37 ). 7.3 Vakuutukset (YSE 38 ) Rakennuskohteen vakuuttaminen Urakoitsijan tulee ottaa rakennuskohteelle YSE 38 :n mukainen vastuuvakuutus. 8. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 8.1 Urakkahinnan maksaminen (YSE 40 ) Maksuerätaulukko Urakkasopimuksen/tilauksen liitteeksi urakoitsija laatii tilaajan kanssa yhteistoiminnassa työn edistymisen mukaisen maksuerätaulukon. Maksuerätaulukon viimeisen maksuerän tulee olla 10 % urakan kokonaishinnasta Ennakko Ennakkomaksua ei suoriteta. 8.2 Hintasidonnaisuudet (YSE 48 ) Urakkahintaa ei sidota indeksiin. 8.3 Laskujen maksuaika Laskujen maksuaika on 21 vrk siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. 9. ORGANISAATIOT 9.1 Tilaajan organisaatio/edustajat Tilaajan toimivaltaisena edustajana toimii vs.kaupungininsinööri Kari Rättö. Rakennussuunnitelmien muuttamista koskevia tahdonilmaisuja antamaan ja pienistä ja kiireellisistä muutoksista määräyksiä antamaan on oikeutettu vs.rakennuttamispäällikkö Mauri Rusi. Paikallisvalvojana tulee toimimaan rakennuttamisinsinööri Tapani Heikkinen. 9.2 Urakoitsijan organisaatio/edustajat (YSE 56 ) Urakoitsijaa pyydetään tarjouksessaan ilmoittamaan ketkä ovat tähän työhön ehdotettavat urakoitsijan edustaja ja vastaava työnjohtaja. Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämän työnjohdon.
9 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 9 (9) 10. YHTEISET TOIMITUKSET 10.1 Katselmukset Rakennuttajan luovuttamat työalueet täsmennetään yhteisessä katselmuksessa Työmaakokoukset (YSE 66 ) 10.3 Työmaapäiväkirja (YSE 75 ) Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa Vastaanottotarkastus (YSE 71 ) 10.5 Takuutarkastus (YSE 74 ) Takuuajan puolivälissä voidaan pitää tilaajan pyynnöstä välitarkastus. Välitarkastukseen nähden noudatetaan soveltuvin osin takuutarkastuksesta annettuja määräyksiä. 11. LAADUNVARMISTUS 11.1 Tilaajan laadunvarmistus (YSE 9 ) Tilaaja tulee suorittamaan urakan aikana laadunvalvontakokeita. Tilaajan suorittamat kokeet ja mittaukset eivät vähennä eivätkä korvaa urakoitsijan laadunvalvontaa 11.2 Urakoitsijan laadunvarmistus (YSE 10 ) Urakoitsijan tulee tarjouksessaan osoittaa kuinka hän varmistaa suorituksensa laadun. Ennen urakan vastaanottotarkastusta luovutetaan tilaajalle laatukansio. 12. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN (YSE 92 ) Riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivät voi keskenään sopia ratkaistaan Suomen lain mukaan Hyvinkään kaupungin käräjäoikeudessa (poikkeus YSE 92 ). 13. MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 13.1 Ilmoitukset verohallinnolle Tilaaja ilmoittaa verohallinnolle kuukausittain tiedonantovelvollisuuden edellyttämät urakkatiedot. Urakoitsijan tulee antaa verohallinnolle kuukausittain tiedonantovelvollisuuden edellyttämät tiedot Ongelmajätteet (YSE 53, kohta 3) Hyvinkäällä Kari Rättö vs. kaupungininsinööri