Source: http://docplayer.cz/722319-Prirucka-pro-prijemce-financni-podpory-z-operacniho-programu-vzdelavani-pro-konkurenceschopnost.html
Timestamp: 2018-02-22 23:14:22+00:00
Document Index: 5853747

Matched Legal Cases: ['zákona č. 137', 'zákona č.137', 'zákona č. 137', 'zákona č. 137', 'zákona č. 218', 'zákona č. 250', 'zákona č. 218']

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - PDF
Download "Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost"
1 Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 2 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 15. dubna 2009
2 Obsah: ÚVOD 7 1. PROCES OD ROZHODNUTÍ O PŘIDĚLENÍ FINANČNÍ PODPORY PO UZAVŘENÍ SMLUVNÍHO ZÁVAZKU Poskytnutí finanční podpory žadateli Formy přidělení finančních prostředků Vyrozumění o schválení žádosti o finanční podporu z OP VK Grantový projekt / individuální projekt Doklady potřebné ke smluvnímu zajištění přidělení podpory (zajištění právního aktu) Přidělení finanční podpory PROCESY A PRAVIDLA REALIZACE PROJEKTU Doba realizace projektu Zahájení projektu Ukončení projektu Délka trvání projektů Ukončení projektu v jiném režimu Ukončení projektu příjemcem Neoprávněné předčasné ukončení realizace projektu Pozastavení podpory z OP VK Ukončení projektu poskytovatelem finanční podpory Řízení o odnětí podpory Odstoupení od právního aktu, ukončení právního aktu dohodou Harmonogram projektu Námitky příjemců a jejich řešení Námitky vůči krácení částky v žádosti o platbu Ostatní námitky PROCESY A PRAVIDLA PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ Popis vhodných postupů a metod pro zajištění projektového řízení Změny projektu a doplnění projektu Nepodstatné změny projektu Podstatné změny projektu TYPY PARTNERSTVÍ PŘI REALIZACI PROJEKTU A VZÁJEMNÉ VZTAHY PŘÍJEMCE DOTACE A PARTNERA Principy a podmínky partnerství Principy partnerství 25 2
3 4.1.2 Podmínky partnerství Typy partnerství Partner s finančním příspěvkem Úhrady vynaložených způsobilých výdajů mezi příjemcem a partnerem s finančním příspěvkem Povinnosti příjemce při partnerství Spolupráce partnerů při realizaci projektu Odstoupení partnera v průběhu realizace projektu PROCESY A PRAVIDLA FINANČNÍHO ŘÍZENÍ Samostatný účet projektu Rozpočet projektu Způsobilé výdaje Definice způsobilých výdajů Způsobilé výdaje projektu dle kapitol rozpočtu Kapitola rozpočtu 1 Osobní výdaje související s realizací projektu Kapitola rozpočtu 2 Cestovní náhrady související s realizací projektu Kapitola rozpočtu 3 Zařízení související s realizací projektu Kapitola rozpočtu 4 Místní kancelář Kapitola rozpočtu 5 Nákup služeb souvisejících s realizací projektu Kapitola rozpočtu 6 Stavební úpravy související s realizací projektu Kapitola rozpočtu 7 Přímá podpora Kapitola rozpočtu 8 Náklady vyplývající přímo ze Smlouvy/Opatření/ Rozhodnutí Nepřímé náklady Nezpůsobilé výdaje Změny rozpočtu Nepodstatné změny rozpočtu Přesun prostředků mezi položkami uvnitř jednotlivých kapitol rozpočtu Přesun finančních prostředků mezi jednotlivými kapitolami Vytvoření nové položky nebo zrušení položky rozpočtu Omezení v provádění nepodstatných změn Podstatná změna rozpočtu Přesun finančních prostředků mezi jednotlivými položkami a kapitolami rámci podstatných změn Účetnictví a dokladování Druhy účetních dokladů a jejich náležitosti Faktury Zálohové faktury Zahrnování odpisů do způsobilých výdajů Poskytování záloh partnerům Pokladna Evidence a prokazování uskutečněného výdaje Daň z přidané hodnoty Příjmy projektu Úhrada výdajů projektu poskytovatelem podpory příjemci 68 3
4 5.13 Prokazování soukromého spolufinancování způsobilých výdajů projektu Finanční vypořádání podpory VEŘEJNÁ PODPORA A PODPORA DE MINIMIS Veřejná podpora Veřejná podpora v OP VK 72 Z hlediska maximální výše podpory je nutné vycházet z maximální hranice a možných způsobilých výdajů povolených právními předpisy EU. Tyto stanovené podmínky je nutné vždy zachovávat. Konkrétní podmínky, za kterých je možno poskytnout veřejnou podporu nebo podporu malého rozsahu, stanoví příslušná výzva. 74 Veřejná podpora podle výše uvedených výjimek nemůže být poskytnuta podniku v obtížích Obecné nařízení o blokových výjimkách v rámci OP VK Kategorie podpory na vzdělávání Kategorie podpory na služby ve prospěch MSP a jejich účast na veletrzích Kumulace poskytování finančních prostředků v režimu veřejné podpory Podpora de minimis Příjemci podpory de minimis POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PŘI POŘIZOVÁNÍ ZBOŽÍ, SLUŽEB ČI STAVEBNÍCH PRACÍ Z PROSTŘEDKŮ FINANČNÍ PODPORY OP VK Základní ustanovení pro zadávání zakázek Obecné zásady Smlouvy o založení ES při zadávání zakázek Základní vymezení postupů zadávání zakázek při pořizování zboží, služeb či stavebních prací z prostředků finanční podpory OP VK Příjemci, kteří jsou zadavateli veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Příjemci, kteří nejsou zadavateli veřejných zakázek podle zákona č.137/2006 Sb Závazné postupy pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zakázka Stanovení předpokládané hodnoty zakázky Dělení zakázek Forma zahájení výběrového řízení Lhůta pro podání nabídek Způsob hodnocení nabídek, výběr nejvhodnější nabídky Smlouva s dodavatelem Výjimky v postupech při výběru dodavatele Postupy zadavatele v nestandardních případech Poskytování informací všem účastníkům řízení Zrušení výběrového řízení Specifikace závazných postupů podle stanovené předpokládané hodnoty zakázky pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahující na případy, pokud zadavatel není povinen postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Kontrola dodržování obecných zásad vyplývajících ze Smlouvy o ES 101 4
5 8. PRAVIDLA MONITOROVÁNÍ REALIZACE PROJEKTU A ZPRACOVÁNÍ MONITOROVACÍCH ZPRÁV Monitorování projektu a monitorovací zprávy Průběžné a závěrečné monitorovací zprávy Průběžná monitorovací zpráva Mimořádná průběžná monitorovací zpráva Závěrečná monitorovací zpráva Monitorovací zpráva o udržitelnosti projektu Žádost o platbu Monitorovací indikátory KONTROLY, AUDIT A AUDITORSKÁ ZPRÁVA Kontroly projektu Formy kontrol Administrativní kontroly projektu Kontroly na místě (kontrola fyzické realizace projektů) Nesrovnalosti při realizaci projektu Sankce při nenaplnění plánovaných monitorovacích indikátorů projektu Další sankce Audit projektu a auditorská zpráva VZTAHY A POVINNOSTI PŘÍJEMCE VŮČI CÍLOVÝM SKUPINÁM, RESP. OSOBÁM Z CÍLOVÝCH SKUPIN Vztahy a povinnosti příjemce vůči cílovým skupinám projektu Postupy při oslovování cílových skupin a při komunikaci s cílovými skupinami Účely evidence osob z cílových skupin Ochrana osobních údajů PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT Obecná pravidla zajišťování publicity projektu Volba propagačních nástrojů a reportování Nástroje propagačních aktivit Povinné sdělení 118 5
6 11.5 Pravidla vizuální identity Manuál vizuální identity OP VK Základní verze logotypu Doplňující verze logotypu Barevné verze Ochranná zóna značky Minimální velikost značky Základní barvy Barevné verze na podkladových plochách Zakázané varianty značky Manuál vizuální identity ESF výňatek Logo a používání loga Barevnost loga ESF a vlajky EU Pravidla použití názvu Evropský sociální fond Nejmenší možná velikost loga Ochranná zóna Vlajka EU Vzdálenost dalšího loga ARCHIVACE DOKLADŮ VZTAHUJÍCÍCH SE K PROJEKTU V LISTINNÉ I ELEKTRONICKÉ PODOBĚ U PŘÍJEMCE I U PARTNERA Obecná pravidla archivace dokumentů a dokladů vztahujících se k projektu Výčet dokumentů a výstupů projektu, které podléhají archivaci Pravidla archivace Elektronická archivace Archivace při zániku příjemce dotace PŘÍLOHY Seznam zkratek Definice pojmů 142 6
7 Úvod Tato Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen Příručka pro příjemce) je určena všem, kteří budou realizovat Individuální projekty (zejména Individuální projekty ostatní IPo) 1 a Grantové projekty (GP) podporované Operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), to znamená těm, kteří již úspěšně prošli celým procesem zpracování, předložení a schválení projektové žádosti. Příručka pro příjemce tak navazuje na Příručku pro žadatele o finanční podporu z OP VK, se kterou se měli žadatelé/příjemci možnost seznámit již ve stádiu přípravy projektové žádosti. Hlavní pravidla a postupy závazné pro příjemce i jejich případné partnery v procesu realizace projektu a v procesu čerpání finanční podpory jsou uvedeny v právním aktu, který s příjemcem uzavírá poskytovatel dotace po jejím schválení. S těmito podmínkami se příjemci podpory musejí seznámit ještě před započetím realizace projektu. Účelem této příručky je navázat na tento první krok a vyložit či popsat pravidla čerpání finančních prostředků pro Individuální a Grantové projekty realizované v rámci OP VK, počínaje jejich schválením přes realizaci projektových aktivit až po uzavření projektů, a to ve větší šíři, než je tomu v právním aktu. Příručka pro příjemce má také sloužit jako vodítko v případě, že by výklad a obsah některých termínů v právním aktu nebyl pro příjemce zcela zřejmý. Podmínkami uvedenými v právním aktu a postupy, které jsou obsahem Příručky pro příjemce, jsou povinni se řídit všichni realizátoři projektů tj. příjemci finanční podpory z OP VK, ale také jejich partneři. Proto je důležité, aby s těmito dokumenty byli skutečně dobře obeznámeni a při realizaci projektu z nich vždy vycházeli. Příjemce se musí řídit též dalšími pravidly, uvedenými v Metodických dopisech OP VK (viz Příručka stanovuje a vysvětluje pravidla, která se týkají realizace projektu z hlediska příjemce, který ručí za úspěšnou realizaci projektu, za hospodárné nakládání s finančními prostředky a za dosažení plánovaných výstupů a výsledků projektu. Zároveň je povinností příjemce úspěšný postup realizace projektu dokladovat poskytovateli dotace formou, kterou tento poskytovatel dotace požaduje. V případě nesrovnalostí a problémů, které by vyplynuly z nedodržování těchto závazných pravidel a postupů, je poskytovatel dotace oprávněn vůči příjemci uplatnit patřičné postupy a sankce. Cílem Příručky pro příjemce je, aby k takovým problémům na straně příjemce nedocházelo, a proto kromě hlavních pravidel a postupů upozorňuje také na některá úskalí, případně potenciální rizika, se kterými by se příjemci mohli při realizaci projektů setkat, a uvádí také postupy, jak se s těmito úskalími vypořádat. Příručka pro příjemce je rozdělena do několika okruhů, ve kterých jsou zpracována pravidla a podmínky, týkající se toho kterého okruhu uzavírání smluvního vztahu s poskytovatelem podpory, procesy a pravidla realizace projektu, projektového řízení, finančního řízení (včetně problematiky veřejné podpory a podpory de minimis), dále pravidla a postupy, které musí příjemce dodržovat při výběru dodavatelů, vztahy s partnery a práce s cílovými skupinami, povinnosti vztahující se k monitorování realizace a udržitelnosti projektu a povinné archivaci 1 Individuální projekty národní (IPn) V případě IPn jsou některé podmínky realizace projektů ošetřeny zvláštními metodickými pokyny pro příjemce. Vzhledem ke specifikám IPn nejsou v této Příručce pro příjemce zvláštní postupy pro ně platné uváděny. 7
8 projektové dokumentace a v neposlední řadě také pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit. V souvislosti s výše zmíněnými okruhy Příručka pro příjemce také zmiňuje práva poskytovatele dotace monitorování a realizace kontrol projektů, případně uvalení sankcí při zjištění nedostatků a nesrovnalostí při realizaci projektu na straně příjemce. Není bohužel v možnostech této Příručky pro příjemce, aby podchytila veškeré aspekty realizace projektů, které budou vzhledem k možnostem daným OP VK často velmi rozdílné, soustřeďuje se tedy především na obecná pravidla a podmínky, která musí každý příjemce naplňovat za všech okolností. V případě specifických potřeb nebo pravidel, které tato Příručka nezmiňuje, lze vždy jen doporučit, aby se příjemce obrátil na poskytovatele dotace s konkrétním dotazem, týkajícím se jeho projektu. Seznam relevantních kontaktů pro OP VK je dostupný na webu MŠMT 8
9 1. Proces od rozhodnutí o přidělení finanční podpory po uzavření smluvního závazku 1.1 Poskytnutí finanční podpory žadateli Přidělování finančních prostředků z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost se řídí podmínkami OP VK a dále vychází z Metodiky finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze SF, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období Žadatel 2 se s některými základními podmínkami platnými pro přidělování finanční podpory seznamuje již v procesu přípravy a předložení projektové žádosti. V případě schválení projektu k financování je důležité, aby se úspěšný žadatel (a tedy budoucí příjemce dotace) podrobně seznámil s dalšími dokumenty, které obsahují podmínky a pravidla, jimiž se bude muset při realizaci projektu řídit. Jedná se o dokumenty: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost; Prováděcí dokument OP VK; a zejména tato Příručka pro příjemce. Tyto dokumenty jsou pro příjemce závazné a jsou volně přístupné na webových stránkách Řídícího orgánu OP VK, kterým je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (ŘO) případně na webových stránkách jednotlivých Zprostředkujících subjektů krajů (ZS). Některé z těchto dokumentů mohou být průběžně aktualizovány. Aktualizace budou zveřejňovány na webových stránkách ŘO a ZS. V případě potřeby aktuálního řešení konkrétní záležitosti uvedené v Příručce pro příjemce může být vydán Metodický dopis, který tuto záležitost podrobně rozpracovává. Metodické dopisy budou zveřejňovány na webových stránkách ŘO nebo ZS. Závazná je vždy ta verze jmenovaných dokumentů, která je uvedena v právním aktu. Současně se příjemce dotace ještě před zahájením realizace projektu musí seznámit se zněním právního aktu, uzavíraného mezi poskytovatelem podpory a příjemcem, který obsahuje hlavní podmínky přidělení finanční podpory a hlavní povinnosti příjemce. Kromě výše uvedených dokumentů je příjemce povinen řídit se při realizaci projektů také platnou legislativou České republiky. 1.2 Formy přidělení finančních prostředků Finanční podpora bude příjemci poskytnuta v návaznosti na schválení předložené žádosti o dotaci a na základě uzavření právního aktu mezi poskytovatelem podpory a příjemcem. Poskytovatelem podpory je buď MŠMT nebo v případě grantových projektů určený zprostředkující subjekt. 2 Termín žadatel je zde užíván pro subjekt, který předkládal žádost poskytovateli dotace. Tímto termínem je subjekt označován v průběhu zpracování projektové žádosti, jejího předložení poskytovateli dotace a následně v průběhu schvalování žádosti a uzavírání právního aktu s poskytovatelem dotace. V okamžiku uzavření právního aktu se žadatel stává příjemcem. 9
10 Jednotlivé typy právních aktů upravují vztahy mezi poskytovatelem dotace (ŘO/ZS) a příjemcem. Forma těchto právních aktů se liší podle typu subjektů (poskytovatele a příjemce) a je zpracována na základě metodik pro provádění OP VK, nařízení ES a platné legislativy ČR. Na základě výsledků hodnocení projektových žádostí a jejich schválení k financování vypracovává Řídící orgán OP VK návrh Rozhodnutí o poskytnutí dotace/opatření Vrchního ředitele (v případě Individuálních projektů) nebo v případě Grantových projektů Zprostředkující subjekt připraví Smlouvu o realizaci grantového projektu v rámci OP VK (pro účely této Příručky pro příjemce je v některých případech používán termín právní akt namísto vyjmenování jednotlivých typů těchto právních aktů). Žadateli, jehož projekt bude schválen, budou finanční prostředky podpory poskytnuty na základě těchto právních aktů, vždy v závislosti na typu projektu, který byl schválen. Všechny typy právních aktů musejí obsahovat označení příjemce dotace (včetně uvedení statutárních orgánů/zástupců), účel, na který je dotace poskytována, výši poskytnuté podpory, způsob poskytování prostředků na projekt, závaznou dobu realizace podpořeného projektu, povinnosti příjemce dotace, podmínky pro užití dotace a sankce za neplnění podmínek právních aktů. 1.3 Vyrozumění o schválení žádosti o finanční podporu z OP VK Řídící orgán nebo Zprostředkující subjekt zveřejní po ukončení procesu schvalování projektových žádostí a sestavení definitivního seznamu podpořených žádostí tento seznam na svých webových stránkách. Tento seznam podpořených projektů slouží pouze jako předběžná informace pro úspěšné žadatele. O schválení přidělení dotace je následně žadatel vyrozuměn formou Vyrozumění o schválení žádosti o finanční podporu z OP VK. Toto Vyrozumění je žadateli (resp. statutárnímu zástupci uvedenému v žádosti o finanční podporu) zasláno v písemné formě. Vyrozumění obsahuje např. následující údaje: informaci o schválení projektu pro financování s uvedením registračního čísla projektu a čísla jednacího; výši částky schválené podpory, která bude projektu přidělena (může být nižší než rozpočet uvedený v žádosti); informaci o změnách v projektu požadovaných výběrovou komisí (případná změna rozpočtu) krácení, úprava indikátorů a věcných aktivit); výzvu k založení samostatného účtu projektu (pokud je požadován); seznam a vzory doplňujících podkladů pro uzavření právního aktu o poskytnutí podpory (včetně lhůty pro jejich dodání); informace týkající se zahájení a ukončení projektu a způsobilosti výdajů; návrh Rozhodnutí o poskytnutí dotace/opatření Vrchního ředitele nebo Smlouvy o realizaci grantového projektu (případně s požadavkem o doplnění relevantních údajů identifikační údaje, zastupující osoba, adresa, klíčové aktivity, číslo účtu projektu). 10
11 1.3.1 Grantový projekt / individuální projekt Žadatel, jehož grantový/individuální projekt byl vybrán k financování, obdrží od poskytovatele podpory do 10 pracovních dnů od schválení projektů Usnesením Zastupitelstva kraje/ Řídícím orgánem (zastoupeným odborem CERA) výsledky o rozhodnutí přidělení finanční podpory formou Vyrozumění o schválení žádosti o finanční podporu z OP VK. Vyrozumění obsahuje výše uvedené informace včetně seznamu dokladů potřebných k uzavření Smlouvy o realizaci GP/Rozhodnutí o poskytnutí finanční dotace/opatření vrchního ředitele sekce IV v rámci OP VK. Příjemce je povinen zpracovat tyto doklady 3 a dodat je zpět poskytovateli podpory ve lhůtě stanovené poskytovatelem podpory. V opačném případě bude podpora nabídnuta jinému žadateli vybranému ze Zásobníku projektů. 1.4 Doklady potřebné ke smluvnímu zajištění přidělení podpory (zajištění právního aktu) Úspěšní žadatelé musejí před podepsáním odpovídajících právních aktů zaslat poskytovateli dotace všechny požadované doklady, které poskytovatel dotace uvedl ve Vyrozumění o schválení žádosti o finanční podporu z OP VK. Tyto dokumenty musejí žadatelé odeslat ve lhůtě stanovené poskytovatelem, jinak se vystavují možnosti, že finanční podpora bude poskytnuta jinému projektu, vybranému ze Zásobníku projektů. Seznam podkladů potřebných pro přípravu a uzavření právního aktu může být konkretizován a uveden již ve výzvě k předkládání žádostí. Následně je tento seznam uveden i ve Vyrozuměních, ke kterým jsou zpravidla přikládány i vzory či závazné formuláře těchto dokumentů. K požadovaným dokumentům patří: Grantový projekt/ individuální projekt: a) Čestné prohlášení nebo potvrzení o bezdlužnosti vůči orgánům státní správy a samosprávy a zdravotním pojišťovnám poskytovatel podpory může místo čestného prohlášení požadovat potvrzení o bezdlužnosti. Takovým potvrzením je potom potvrzení Finančního úřadu, Správy sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťoven o vypořádání závazků žadatele (u zdravotních pojišťoven se jedná o všechny zdravotní pojišťovny, u kterých dříve byl a nyní je žadatel evidován jako plátce zdravotního pojištění apod.) aktualizované po dni doručení Vyrozumění o schválení žádosti o finanční podporu z OP VK. Požadovaná varianta dokladu bude stanovena na základě posouzení právní formy příjemce a bude konkretizována v textu Vyrozumění. o tom, že na schválený projekt či na identické výstupy nebo aktivity žadatel nečerpá jiné veřejné prostředky. 3 V případě individuálních projektů zasílá žadatel tyto podklady v zalepené obálce s uvedením č.j. Vyrozumění a poznámkou NEOTEVÍRAT na přední straně obálky doporučeně na odbor CERA (MŠMT). Alternativně je možno doručit podklady osobně do podatelny MŠMT. V případě grantových projektů upravuje podmínky dodání poskytovatel. 11
12 b) Smlouva o partnerství v případě, že je relevantní, smlouva musí být podepsána nejpozději současně s uzavřením právního aktu, pokud poskytovatel dotace nestanoví jinak. c) Prohlášení o velikosti podniku je-li relevantní. d) Prohlášení o závažných formálních změnách, které nastaly od doby podání žádosti (změnový list), je-li relevantní.. Může se jednat o změny: 1) v identifikaci projektu: v právní formě žadatele; ve statutárních zástupcích; v sídle žadatele apod.; změně žadatele v plátce DPH apod. 2) ve vlastním projektu, které vyplývají z rozhodnutí výběrové komise (nejedná se o změny, které žadatel navrhuje sám): úprava rozpočtu projektu včetně popisu zásadních změn projektu způsobených zkrácením rozpočtu v případě, že výběrová komise podmínila doporučení projektu k financování úpravou (krácením) rozpočetu projektu. úprava rozpočtu projektu v návaznosti na požadavek poskytovatele dotace ohledně upřesnění jednotlivých položek/podpoložek rozpočtu či jejich uvedení do souladu s aktuálními pravidly OP VK (např. dodržení limitů jednotlivých kapitol rozpočtu). 3) změny ve vlastním projektu mající charakter podstatných či nepodstatných změn způsobené např. časovou prodlevou mezi podáním žádosti a zahájením realizace projektu. e) Smlouva o zřízení samostatného bankovního účtu/podúčtu projektu 4 ověřená kopie smlouvy s bankou nebo formulář finanční identifikace potvrzený bankou 5, tj. informace o samostatném bankovním účtu nebo podúčtu určeném pro finanční operace spojené se schváleným projektem, pokud banka neuzavírá s klientem smlouvu o zřízení účtu. Veškeré dokumenty musejí být přikládány ve formě originálu nebo ověřené kopie. Další povinné přílohy mohou být specifikovány ve Vyrozumění. 1.5 Přidělení finanční podpory Grantové projekty/ Individuální projekty Po dodání požadovaných dokladů žadatelem poskytovatel podpory zahájí kompletaci a přípravu podkladů pro uzavření Smlouvy o realizaci grantového projektu v rámci OP VK/ Rozhodnutí o poskytnutí dotace/opatření vrchního ředitele. Po ukončení tohoto procesu může být smlouva/rozhodnutí/opatření podepsáno. Smlouva/rozhodnutí/opatření může být příjemci zasláno poštou nebo předáno osobně. Postup pro předání smlouvy/rozhodnutí/opatření komunikuje projektový manažer poskytovatele 4 Neplatí pro IPn. 5 Je akceptován i jiný dokument vydaný bankou, obsahující všechny relevantní informace. 12
13 podpory s kontaktní osobou, uvedenou příjemcem v projektové žádosti, a to buď telefonicky nebo em. Po převzetí smlouvy/opatření příjemce dotace smlouvu/opatření v závazné lhůtě (do 5 pracovních dnů) podepíše a předá zpět poskytovateli dotace. Pokud v uvedené lhůtě nebo z jiných důvodů smlouvu neuzavře, zříká se tím schválené dotace a finanční podpora bude nabídnuta jinému projektu vybranému ze Zásobníku projektů. Podpisem Smlouvy o realizaci grantového projektu v rámci OP VK se žadatel stává příjemcem finanční podpory a je povinen řídit se při realizaci projektu závaznými podmínkami uvedenými ve Smlouvě a v Příručce pro příjemce. Po převzetí Rozhodnutí zašle příjemce do 10 pracovních dnů poskytovateli podpory Prohlášení příjemce dotace, které potvrzuje akceptaci daného právního aktu příjemcem. Přílohou Smlouvy/rozhodnutí/opatření jsou např.: monitorovací indikátory, schválená žádost o GP/IP, kopie smlouvy o zřízení účtu, předčíslí účtu 6 nebo formulář finanční identifikace, kopie schválené žádosti o finanční podporu z OP VK, prohlášení o změnách v projektu včetně upraveného rozpočtu, prohlášení příjemce dotace, prohlášení o bezdlužnosti, prohlášení o velikosti podniku, případně doklad o čísle účtu zřizovatele příjemce. Dále může být přílohou Smlouva o partnerství, případně další přílohy. 2. Procesy a pravidla realizace projektu 2.1 Doba realizace projektu Zahájení projektu Za zahájení realizace Grantového projektu je považováno datum zahájení realizace projektu uvedené ve Smlouvě o realizaci grantového projektu, nejdříve však datum podpisu Smlouvy o realizaci grantového projektu v rámci OP VK (např. v případě, kdy je právní akt uzavřen a podepsán v časovém předstihu před plánovaným zahájením projektu podle schválené žádosti, nebo v případě, kdy Smlouva je podepsána k datu pozdějšímu, než je datum zahájení projektu uvedené v projektové žádosti). Za zahájení realizace Individuálního projektu je považováno nejdříve datum akceptace Rozhodnutí o poskytnutí dotace/opatření vrchního ředitele, podpisem oprávněné osoby ze strany příjemce formou Prohlášení příjemce dotace, není-li ve schváleném projektu uvedeno datum pozdější. K příslušnému dni zahájení realizace projektu vznikají u projektů způsobilé výdaje. K tomuto dni mohou být zahájeny činnosti související s realizací aktivit projektu (den, kdy začne realizace aktivit projektu, resp. začne poskytování služeb a začnou vznikat výdaje spojené s projektem). Výdaje projektu vzniklé a uhrazené před tímto datem nebudou z OP VK hrazeny. Za způsobilé výdaje se považují pouze výdaje projektu vzniklé během realizace projektu, tj. mezi dnem zahájení a dnem ukončení projektu (s výjimkami uvedenými v části Ukončení projektu nebo není-li v právním aktu o poskytnutí dotace stanoveno jinak) tak, jak jsou tyto termíny uvedeny v právním aktu. 6 Platí pouze u IPn 13
14 Pouhé schválení žádosti o finanční podporu není datem začátku způsobilosti výdajů Ukončení projektu Příjemce je povinen ukončit realizaci projektu nejpozději ke dni uvedenému v právním aktu o poskytnutí podpory jako den ukončení projektu. Změna data ukončení projektu na pozdější (zejména pokud se vztahuje k prodloužení trvání projektu nad rámec stanovený právním aktem) je podstatnou změnou projektu a je možná pouze v řádně zdůvodněných případech po schválení této změny poskytovatelem. V případě, že dojde ke změně data ukončení projektu, a pokud je tato změna poskytovatelem podpory schválena, platí pro způsobilost výdajů projektu nově stanovený termín ukončení projektu podle úpravy právního aktu. Doba od zahájení projektu do ukončení projektu podle data uvedeného v právním aktu je rozhodnou dobou pro prohlášení výdajů projektu za způsobilé. Způsobilými výdaji jsou také takové výdaje, které byly uskutečněny po ukončení projektu, ale jejich věcné plnění souvisí s obdobím, ve kterém se projekt realizoval, a jsou vyúčtovány nejpozději se závěrečnou žádostí o platbu (např. závěrečný audit, mzdy pracovníků projektu za poslední měsíc realizace projektu a případně zálohové faktury viz kap ) Délka trvání projektů Maximální možná délka trvání jednotlivých typů projektů je uvedena v následující tabulce: Grantové projekty realizované v rámci Globálních grantů Individuální projekty (Prioritní osa 1, 3, 4a, 4b) Individuální projekty (Prioritní osa 2) 3 roky stanoveno ve Výzvě 3 roky ŘO doporučuje, aby všechny projekty byly ukončeny nejpozději do z důvodu zajištění dostatečného času na přípravu závěrečné zprávy a dokumentace k uzavření celého programového období. 2.2 Ukončení projektu v jiném režimu Realizace projektů podporovaných v rámci OP VK může být ukončena oproti termínům uvedeným v právních aktech i dříve. Předčasné ukončení realizace projektu zpravidla souvisí s neplněním podmínek právních aktů a sankcemi, které poskytovatel podpory uplatní vůči příjemci. Pokud příjemce nerealizuje projekt v souladu se smluvními podmínkami, vyhrazuje si poskytovatel podpory právo pozastavit platby nebo finanční podporu odejmout. Pokud příjemce neplní podmínky právního aktu, může si poskytovatel podpory vyžádat plné nebo 14
15 částečné vrácení již vyplacené částky podpory. Výše možné udělené sankce je uvedena v právním aktu o poskytnutí finanční podpory. Příjemce i poskytovatel podpory jsou oprávněni předčasně ukončit práce na projektu a jeho financování, avšak pouze ze závažných důvodů Ukončení projektu příjemcem Příjemce může ve výjimečných případech a pouze ze závažných důvodů podat návrh na předčasné ukončení realizace projektu, a to písemně k rukám poskytovatele podpory formou návrhu změny právního aktu. Součástí návrhu na ukončení projektu musí být podrobné zdůvodnění a stanovení lhůty (nejvýše však dvouměsíční) na uzavření aktivit projektu, tj. lhůty pro ukončení realizace projektu. Poskytovatel podpory posoudí návrh včetně zdůvodnění a lhůty a vyjádří se k němu. Dnem uzavření nebo akceptace změnového právního aktu (Dodatek ke Smlouvě o realizaci GP/ Rozhodnutí o změně Rozhodnutí) začíná běžet lhůta pro uzavření aktivit projektu. Příjemci budou v případě akceptace návrhu na předčasné ukončení realizace projektu poskytovatelem a po uzavření příslušného dodatku/úpravy právního aktu proplaceny finanční prostředky za tu část projektu, která již byla provedena v souladu s právním aktem, s tím, že poskytovatel může podmínit vyplacení poměrné části finanční podpory nebo ponechání si již vyplacené části podpory příjemcem alespoň částečným dosažením cílů projektu odpovídajícím vynaloženým prostředkům. Nárok příjemce dotace na proplacení prostředků bude posuzován individuálně. Finanční vypořádání již poskytnutých prostředků probíhá v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) ve znění pozdějších předpisů, nebo v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a s příslušnými prováděcími předpisy. Pokud byl projekt financován v režimu zálohování, musí příjemce při vyúčtování zálohy, případně poslední průběžné platby, odděleně evidovat výdaje uskutečněné po dni odeslání návrhu na ukončení projektu. K tomuto vyúčtování musí být přiložen komentář odůvodňující uskutečněné výdaje. Vyúčtování těchto výdajů, pokud nebudou řádně zdůvodněny, nemusí být poskytovatelem podpory akceptováno. Poskytnuté zálohy a průběžné platby musejí být řádně vyúčtovány a prostředky nevyužité ve prospěch projektu do jeho ukončení musejí být do 20 pracovních dnů po ukončení projektu vráceny příjemcem na účet poskytovatele podpory uvedený v právním aktu o poskytnutí podpory. V případě, že prostředky procházejí přes účet zřizovatele (obec/kraj) se termín prodlužuje o dalších 20 pracovních dnů Neoprávněné předčasné ukončení realizace projektu Neoprávněné předčasné ukončení realizace projektu, např. v případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky pro předčasné ukončení projektu, je považováno za porušení podmínek právního aktu o poskytnutí podpory. V takovém případě je příjemce povinen neoprávněně vyplacené finanční prostředky vrátit v plné výši a ve lhůtě stanovené poskytovatelem. 15
16 2.2.3 Pozastavení podpory z OP VK Poskytovatel podpory je oprávněn vzniklé podezření na porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) ve znění pozdějších předpisů, případně zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, nebo podezření na porušení dalších povinností příjemce dotace uvedených v právním aktu o poskytnutí podpory, které nemají charakter porušení rozpočtové kázně, prověřit a: vyzvat příjemce dotace k okamžité nápravě zjištěných nedostatků včetně stanovení lhůty k nápravě; preventivně pozastavit platby příjemci podpory Ukončení projektu poskytovatelem finanční podpory V případě, že nedojde k nápravě zjištěných nedostatků ve stanovené lhůtě, může poskytovatel podpory vypovědět právní akt o poskytnutí podpory s dvouměsíční výpovědní lhůtou na ukončení aktivit projektu. Tato lhůta začíná běžet dnem doručení výpovědi příjemci, tj. dnem převzetí doporučené zásilky, případně dnem odmítnutí převzetí doporučené zásilky nebo dnem marného uplynutí lhůty pro vyzvednutí doporučené zásilky (tj. 15 denní lhůty běžící ode dne prvního pokusu o doručení). Nárok příjemce na proplacení způsobilých výdajů ve výši, která odpovídá hodnotě dokončené části projektu, bude posuzován poskytovatelem individuálně. Průběžné žádosti o platby musejí být řádně vyúčtovány a prostředky nevyužité ve prospěch projektu do jeho ukončení musejí být do 20 pracovních dnů po ukončení projektu vráceny příjemcem na účet poskytovatele. V případě, že prostředky procházejí přes účet zřizovatele (obec/kraj) se termín prodlužuje o dalších 20 pracovních dnů Řízení o odnětí podpory V případech porušení pravidel zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) ve znění pozdějších předpisů, může být zahájeno řízení o odnětí podpory. Řízení o odnětí podpory může být zahájeno, pokud došlo po poskytnutí podpory: k vázání prostředků státního rozpočtu; ke zjištění, že údaje, na jejichž základě byla finanční podpora poskytnuta, byly neúplné nebo nepravdivé; ke zjištění, že právní akt o poskytnutí dotace byl vydán v rozporu se zákonem nebo právem ES; ke zjištění, že nemůže být splněn řádně nebo včas účel, na který byla dotace poskytnuta, pokud již nedošlo k porušení rozpočtové kázně. 16
17 2.2.6 Odstoupení od právního aktu, ukončení právního aktu dohodou Poskytovatel podpory může v krajním případě odstoupit od právního aktu okamžitě, bez poskytnutí dodatečné lhůty ke zjednání nápravy, jestliže: příjemce dotace bezdůvodně, dlouhodobě a opakovaně neplní některou ze svých povinností uvedených v právním aktu o poskytnutí podpory, zejména nepodává průběžné monitorovací zprávy a žádosti o platby, a to ani během 20 pracovních dnů následujících po doručení písemné výzvy příjemci 7, směřující k nápravě plnění jeho povinností, případně v této lhůtě nepodá uspokojivé vysvětlení; příjemce nenaplní monitorovací indikátory ve stanovené době; příjemce je v úpadku nebo v likvidaci nebo v jiné podobné situaci směřující k jeho zániku; příjemce změní právní formu, aniž by tuto skutečnost doložil poskytovateli podpory; kontrola zjistí, že se příjemce dopustil finančních podvodů nebo jiných nekalých jednání; se příjemce, jeho statutární orgán nebo jeho zaměstnanec dopustí trestného činu, jehož skutková podstata souvisí s realizací projektu, a je za něj pravomocně odsouzen; projekt již nesplňuje podmínky, za nichž byla finanční podpora přidělena, a příjemce dotace nenavrhne jeho uspokojující modifikaci k dosažení původních cílů projektu. Poskytovatel je dále oprávněn odstoupit od právního aktu z důvodu porušení jiných povinností vyplývajících pro příjemce z právního aktu, jestliže příjemce nezjedná jejich nápravu ani na základě výzvy poskytovatele ve lhůtě stanovené ve výzvě. Odstoupení bude vypracováno v písemné podobě a musejí v něm být uvedeny důvody odstoupení. Odstoupení se stává účinným dnem jeho doručení příjemci. Odstoupením se právní akt ruší. V takovém případě je příjemce povinen vrátit poskytnutou finanční podporu ve výši všech doposud proplacených prostředků ve lhůtě, kterou určí poskytovatel v odstoupení. Odstoupením od právního aktu nezaniká právo na náhradu škody nebo na uplatnění sankcí. Právní akt o poskytnutí podpory lze zrušit rovněž dohodou mezi poskytovatelem a příjemcem. Tato dohoda musí být písemná a musejí v ní být uvedeny důvody, které vedly k ukončení účinnosti právního aktu včetně vzájemného vypořádání práv a závazků. 2.3 Harmonogram projektu Příjemce je povinen realizovat projekt v souladu se schváleným harmonogramem projektu, který je součástí právního aktu. K zajištění bezproblémové a plynulé realizace projektu podle plánovaného harmonogramu slouží nástroje pro řízení projektu, a to zejména nástroje, které zajišťují efektivní komunikaci mezi příjemcem a jeho partnery. V případě, že během realizace projektu dochází ke změnám vůči původně plánovanému harmonogramu, zejména např. k prodlevám v realizaci jednotlivých aktivit, které však nemají vliv na dosažení cílů a naplnění monitorovacích indikátorů projektu (např. 7 Za den doručení se považuje den převzetí doporučené zásilky, případně den odmítnutí převzetí doporučené zásilky nebo den marného uplynutí lhůty pro vyzvednutí doporučené zásilky (tj. 15 denní lhůty běžící ode dne prvního pokusu o doručení). 17
18 prodloužení realizace klíčové aktivity projektu, v rámci které mělo být uskutečněno a dokončeno výběrové řízení, z důvodu námitkového řízení s neúspěšným předkladatelem nabídky), je možné takové změny, které se uskuteční v mezích schváleného harmonogramu (tedy mezi dnem zahájení a ukončení projektu podle právního aktu), považovat za změny nepodstatné. Pokud by taková změna měla vliv na prodloužení doby realizace celého projektu, jedná se o podstatnou změnu projektu a příjemce dotace je povinen při realizaci takové změny postupovat podle podmínek uvedených dále v této Příručce pro příjemce. V rámci harmonogramu projektu a jeho případných změn není možné zrušit aktivity nebo zavádět nové, které nebyly součástí harmonogramu v původně schváleném projektu. Změna data ukončení projektu je podstatnou změnou projektu. Při změně délky trvání projektu a data jeho ukončení není možné přesáhnout maximální povolenou délku trvání projektů podle typu (viz část Délka trvání projektů). 2.4 Námitky příjemců a jejich řešení Pro řešení námitek k procesům implementace Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost jsou stanoveny následující postupy a pravidla. Obecně platí, že příjemci řeší své námitky (stížnosti) s poskytovatelem (v případě individuálních projektů s odborem 46 CERA MŠMT, v případě grantových projektů s příslušným poskytovatelem dotace) Námitky vůči krácení částky v žádosti o platbu V případě krácení částky, o níž příjemce požádal v žádosti o platbu, jsou důvody krácení žadateli vždy písemně nebo elektronicky sděleny. Příjemce může vznést námitku vůči krácení částky v žádosti o platbu do kalendářních 30 dnů od doručení vyrozumění o krácení. a) Individuální projekty Vznese-li příjemce individuálního projektu i přes zdůvodnění krácení částky v žádosti o platbu námitky, je postup krácení ověřen do 10 pracovních dnů od přijetí námitky jiným finančním manažerem v odboru 46 CERA MŠMT než tím, který žádost o platbu daného příjemce vyřizoval. O výsledku prošetření je příjemce informován do 5 pracovních dnů od ukončení ověření finančním manažerem v odboru 46 CERA MŠMT. b) Grantové projekty Vznese-li příjemce grantového projektu i přes zdůvodnění krácení částky v žádosti o platbu námitky, je postup krácení ověřen do 10 pracovních dnů od přijetí námitky jiným finančním manažerem Zprostředkujícího subjektu kraje než tím, který žádost o platbu daného příjemce vyřizoval. O výsledku prošetření je příjemce informován do 5 pracovních dnů od ukončení ověření finančním manažerem Zprostředkujícího subjektu kraje. 18
19 2.4.2 Ostatní námitky V případě vznesení jakékoli jiné námitky je postupováno následovně: a) Individuální projekty Námitky (stížnosti) příjemců individuálních projektů řeší v prvé instanci odbor 46 CERA MŠMT, resp. pověřený pracovník tohoto odboru. Do 10 pracovních dnů od přijetí námitky provede její prověření/prošetření a o výsledku a eventuelních přijatých opatřeních informuje příjemce (do 5 pracovních dnů od ukončení prověření). b) Grantové projekty Námitky (stížnosti) příjemců grantových projektů řeší v prvé instanci příslušný Zprostředkující subjekt - kraj, resp. věcně příslušný pracovník kraje. Do 10 pracovních dnů od přijetí námitky provede její prověření/prošetření a o výsledku a eventuelních přijatých opatřeních informuje příjemce (do 5 pracovních dnů od ukončení prověření). c) Společný postup pro individuální i grantové projekty V případě, že příjemce individuálního nebo grantového projektu není s řešením námitky (stížnosti) subjektem v prvé instanci (tj. Zprostředkujícím subjektem - krajem nebo odborem 46 CERA MŠMT) uspokojen, obrací se na odbor 41 řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost MŠMT. Dle povahy námitky (stížnosti) je ředitelem tohoto odboru pověřen pracovník, který se zabývá prošetřením. Pověřený pracovník odboru 41 řízení OP VK MŠMT do 10 pracovních dnů od přijetí námitky provede její prověření/prošetření. Jako podklad je tento určený pracovník oprávněn vyžádat si od příslušného Zprostředkujícího subjektu kraje/odboru 46 CERA MŠMT informaci o postupu a výsledku řešení námitky z jeho strany či případné další materiály týkající se této záležitosti. O výsledku a eventuelních přijatých opatřeních informuje odbor řízení OP VK MŠMT příslušného příjemce i subjekt, který řešil námitku v první instanci (do 5 pracovních dnů od ukončení prověření). 19
20 3. Procesy a pravidla projektového řízení 3.1 Popis vhodných postupů a metod pro zajištění projektového řízení Klíčovou funkcí pro zabezpečení kvalitního řízení a realizace projektu je funkce hlavního manažera projektu. Na zkušenostech, schopnostech a autoritě tohoto pracovníka závisí úspěšnost příjemce při realizaci projektu. Hlavní manažer projektu by měl ve spolupráci s projektovým týmem nastavit takové postupy a procesy, aby byl zabezpečen hladký průběh projektu, dodržování harmonogramu při realizaci projektu, průběžné monitorování dosahovaných monitorovacích indikátorů při vyrovnaném zapojení všech partnerů projektu a všech pracovníků projektu (delegování úkolů) a současně aby bylo zabezpečeno operativní řešení případných problémů při realizaci projektu a včasné nastavení nápravných opatření. Hlavní manažer by měl spolu s projektovým týmem nastavit také komunikační kanály a nástroje komunikace pro všechny úrovně řízení a realizace projektu: komunikace s poskytovatelem dotace; komunikace s projektovým týmem; komunikace s dalšími pracovníky zapojenými do projektu (odborní pracovníci, lektoři); komunikace s vedením organizace/managementem podniku (zabezpečení podpory realizace projektu vedením organizace/podniku a prosazení projektového řízení do organizační struktury organizace/podniku); komunikace s partnerem. Vhodným nástrojem pro řízení projektu jsou především pracovní schůzky projektového týmu (užšího projektového týmu složeného z řídících pracovníků), pracovní schůzky širšího projektového týmu (všech pracovníků projektu), individuální jednání s jednotlivými pracovníky. Tyto schůzky mohou být zaměřené na sledování postupu projektu a naplňování monitorovacích indikátorů, na finanční řízení projektu a čerpání rozpočtu, hodnocení a přidělování úkolů v rámci projektu, analýzu chyb a řešení nestandardních situací (evaluace v rámci projektu). Je vhodné, aby hlavní manažer projektu již při zahájení projektu stanovil periodicitu konání a formu výstupu těchto schůzek (zápis z jednání, zpráva z jednání). V rámci projektového týmu je také vhodné nastavit pravidla pro řešení sporných nebo nestandardních situací rozhodování o takových situacích může např. probíhat formou hlasování, kdy každý člen projektového týmu má jeden hlas a v případě rovného počtu hlasů je rozhodujícím hlas hlavního manažera projektu. Důležitým nástrojem pro řízení projektu je také vhodné nastavení komunikace vně i uvnitř projektu. Již před zahájením projektu by mělo být stanoveno, kdo je kontaktní osobou pro komunikaci s poskytovatelem podpory, jaké formy komunikace budou voleny pro konkrétní oblasti (ústní, telefonická, ová), jaké informace budou sdíleny a jaké dokumenty budou zpracovávány (harmonogram prací, oběžník, referát, zápis ze schůzky apod.), současně je vhodné stanovit, kdo je za zpracování dokumentů a komunikaci v jednotlivých oblastech zodpovědný, jaké jsou lhůty pro odezvu a kdo bude příjemcem konkrétních dokumentů. Pro práci užšího i širšího projektového týmu je potřebné, aby příjemce i jeho partneři již při přípravě projektu předvídali případná rizika spojená s řízením projektu, a to i v oblasti 20
Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 5 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 9. 8. 2011 DATUM ÚČINNOSTI: 6. 9. 2011 2 Obsah: ÚVOD
Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL:
Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 8 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 1. 1. 2014 DATUM ÚČINNOSTI: 29. 1. 2014 Obsah: ÚVOD 7
Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 3 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 21. ŘÍJNA 2009 DATUM ÚČINNOSTI: 30. ŘÍJNA 2009 2 Obsah:
(dále jen Smlouva ) se sídlem: zastoupený:
Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 4 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 30. 6. 2010 DATUM ÚČINNOSTI: 1. 8. 2010 2 Obsah: ÚVOD