Source: https://www.profesis.cz/parser/go/4c7a692f314e32397039534c6a777a66567934324a4d4b626235345970745a6c645a7a4942346458706378687a4472304d507230713468566d344a6f72794b41
Timestamp: 2020-07-02 22:04:48+00:00
Document Index: 23726223

Matched Legal Cases: ['zákona č. 183', '§158', '§158', '§113', '§153', '§8', '§152', '§152', '§152', '§132', 'zákona č. 183', '§2', '§153', '§160', '§158', '§104', '§117', '§158', '§160', '§153', '§15', '§160', '§133', '§134', '§132', '§134', '§115', '§116', '§117', '§15', '§128', '§133', '§153', '§158', '§160', '§132', '§2', 'zákona č. 309', '§14', '§101', 'zákona č. 262', '§65', '§71', '§71', '§87', '§126', '§131', '§160', '§16', 'zákona č. 309', '§157', '§18', 'zákona č. 360', '§160', '§132', '§133', '§134', '§133', '§156', '§156', '§118', '§134', '§132', '§149', '§176', '§101', '§108', 'zákona č. 262', 'zákona č. 309', '§9', '§11', 'zákona č. 309', '§14', 'zákona č. 309', '§16', 'zákona č. 309', '§153', '§153', '§155', '§39', 'zákona č. 185', 'zákona č. 185', '§13', 'zákona č. 513', '§121', '§157', 'zákona č. 22', 'zákona č. 20', '§124', '§119', '§119', '§122', '§122', '§133', '§124', 'čl. 4', '§154']

Metodická pomůcka MP 2.3.1 si klade za úkol popsat obvyklé výkony autorizovaných osob při vedení realizace vodohospodářských staveb ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu – stavební zákon (SZ), zejména §158 – 160. Snaží se jednotně použít základní terminologii, zkratky a popsat vazby na závazné obecně platné předpisy, ČSN a další předpisy. Popisuje činnosti v jednotlivých fázích realizace stavby, řeší spolupráci s dalšími autorizovanými osobami a spolupracovníky. Zabývá se ukončením zakázky, jejím předáním a dalším vývojem, včetně řešení možných konfliktních situací a problémů při realizaci díla a v záruční době.
Činnosti autorizovaných osob jsou vyjmenovány s uvedením potřebné míry odpovědnosti těchto osob na základě zákonných předpisů, smluvních ujednání, zvyklostí i profesního a etického řádu ČKAIT vůči společnosti a zákazníkovi. V dílčích postupech jsou tyto činnosti rozpracovány pro jednotlivé etapy realizace stavby a s ohledem na splnění specifických podmínek obchodních smluv.
Metodická pomůcka si neklade za cíl postihnout celou problematiku výstavby. Jejím účelem je popis běžné úrovně výkonu činnosti autorizovaných osob, přenesení zkušeností pro ty, kteří do profese teprve vstupují, a upozornění na etické či právní limity výkonu profese. Měla by se stát počátkem budování celého systému pro základní činnost vedení realizace staveb.
Popisy postupů, vztahů a odpovědnosti jsou v této metodické pomůcce uvedeny pro případ kompletního zajišťování díla zhotovitelem stavby. U poddodávek stavebních a stavebně montážních prací se popsané principy uplatňují přiměřeně. Pokud v rámci dohodnutého dodavatelského systému některé části stavby zajišťuje samostatně jiný dodavatel nebo investor (technologické části, speciální dodávky apod.), popsané činnosti autorizovaných osob a řídícího týmu stavby se na ně nevztahují (např. 3.14).
Základní terminologie a zkratky jsou uvedeny v metodické pomůcce MP 0 Základ systému podpory profese ČKAIT. Podrobnější výklad pojmů používaných ve stavebních a dalších s výstavbou souvisejících předpisech, v oblasti organizace a řízení výstavby (management), smluvních vztahů apod. je v pomůcce S 1.02 Slovník pojmů ve výstavbě.
V textu metodické pomůcky MP 2.3.1 jsou tyto termíny použity ve významu, který mají v návaznosti na obvyklou hierarchii vztahů v přípravě výstavby v ČR, reprezentovanou v tradičním pojetí trojúhelníkem
pojem zahrnuje jak fyzické osoby, vykonávající činnost podle §158 SZ, tj. autorizované osoby, tak i ostatní zpracovatele projektové dokumentace, případně i funkci „hlavního projektanta“, uvedené v §113, odst. 2 SZ;
osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění (zákon č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů);
má povinnosti a odpovědnost stavbyvedoucího viz §153 odst. 1 a 2 SZ.
bezpečnost prací (koordinátoři BOZP zhotovitele),
Pro účely pojmosloví veškerých MP je využíváno slovní spojení obchodní firma, které však nelze zaměňovat s pojmem obchodní firma tak, jak jej deklaruje obchodník zákoník v §8 až 12. Všechny autorizované osoby svou činnost vykonávají v rámci obchodní firmy: buď jsou sami jejím majitelem (svobodné povolání, osoby samostatně výdělečně činné – OSVČ – na základě živnostenského listu); nebo jsou společníky – členy statutárních orgánů právnických osob; nebo v zaměstnaneckém či jiném pracovně právním vztahu – např. ve funkci odpovědného zástupce; činnost pro obchodní firmu však mohou vykonávat i na základě jiného smluvního vztahu – smlouvy o dílo či smlouvy mandátní. Obecným pojmem pro metody, postupy a pravidla organizace a řízení obchodní firmy je vedení nebo management.
Dozor nad projektovou přípravou a prováděním staveb je v textu MP 2.3.1 použit ve významu:
dozor autorský, který je dohledem autorizované osoby – projektanta – nad postupem technické přípravy, zpracováním dalších stupňů dokumentace i nad realizací stavby, na základě samostatného smluvního vztahu viz §152 odst. 4 SZ; u stavby financované z veřejného rozpočtu, pro kterou zpracovala projektovou dokumentaci autorizovaná osoba, je podle §152 odst. 4 SZ stavebník autorský dozor projektanta, příp. hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací povinen zajistit;
dozor technický je podle definice dozorem nad prováděním stavby, vykonávaný zástupcem investora; u stavby financované z veřejného rozpočtu je stavebník povinen zajistit technický dozor nad prováděním stavby fyzickou osobou oprávněnou podle autorizačního zákona (č. 360/1992 Sb.), tj. autorizovanou osobou, viz §152 odst. 4 SZ;
stavební dozor a zvláštní pravomoci stavebního úřadu §132 a 133 SZ
Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), §2 odst. 3.4, se za stavbu považují veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, účel a dobu trvání. Za stavbu se považuje též, podle okolností, i její část nebo změna dokončené stavby nebo také výrobek plnící funkci stavby. Stavba pro reklamu je stavba, která slouží reklamním účelům (zařízení o celkové ploše větší než 8 m2).
Jsou charakterizovány nakládáním s vodami, např. jímání, úprava, akumulace, rozvody, meliorace, odvádění a zneškodňování odpadních vod, využívání a ochrana podzemních a srážkových vod, včetně vodotečí a staveb na nich. Tyto stavby mohou zahrnovat jak stavební část, tak technologické stroje a zařízení.
Ve stavební praxi ČR je obvyklé členění staveb s použitím termínů, používaných a definovaných v dřívějších stavebních předpisech z období centrálního řízení výstavby (v současné době již neplatných). Jako soubor staveb se označují vzájemně provozně a ekonomicky související stavby, jimiž se uskutečňuje rozsáhlá nebo dlouhodobá výstavba na souvislém území nebo ke společnému účelu na různých místech.
Provozní soubor (dílčí provozní soubor) je funkčně propojený souhrn strojů a zařízení, včetně jejich montáží a příslušenství, který slouží k zajištění samostatného (dílčího) procesu určeného projektovou dokumentací a je uváděn do provozu zpravidla v souvislém čase.
Provozní celek je souhrn vzájemně funkčně navazujících provozních souborů, včetně jejich montáží a příslušenství, který slouží k zajištění samostatného uceleného procesu určeného projektovou dokumentací a je uváděn do provozu zpravidla v souvislém čase.
Stavební objekt Současně platné stavební předpisy pojem "stavební objekt" nepoužívají. Ojediněle je v dalších právních předpisech pojem stavební objekt používán ve významu stavba, stavební dílo (např. zákon č. 526/1990 Sb., o cenách; vyhláška č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy aj.); v některých již zrušených předpisech sloužil k označení stavební části stavby (např. pokyny a sdělení ministerstva financí). Stavební objekt je ucelená, účelově vymezená samostatná část stavby (její stavební části), způsobilá bezpečného užívání a provozu.
V širším významu komplexní proces plánování, organizování, pořizování, změn, správy a likvidace stavebních děl, rozvoj sídel a území, včetně regulace těchto činností orgány veřejné správy ve veřejném zájmu (zahrnuje rovněž územní plánování, zadávání veřejných zakázek, uplatňování ochrany veřejných zájmů cestou přijímání a uplatňování předpisů veřejného stavebního práva, smluvní vztahy ve výstavbě, hospodárnost a efektivnost stavebních investic a dále i postup realizace stavby a jejich změn. Jedná se o proces, který lze vztáhnout k území (např. výstavba obce nebo v obci), ke stavbě nebo pouze ke staveništi. Pokud je vztažen ke stavbě, jedná se o proces vymezený prvním podnětem k definování záměru pořídit stavbu a ověřením, že předem definovaný záměr byl uskutečněn.
fyzická nebo právnická osoba určená stavebníkem (investorem) k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popř. Při realizaci stavby na staveništi (viz zákon č. 309/2006 Sb.). Koordinátorem BOZP nemůže být zhotovitel, jeho zaměstnanec, ani fyzická osoba, která odborně vede realizaci stavby podle §153 a §160 SZ (stavbyvedoucí). Vyloučit nelze ani výkon funkce koordinátora BOZP a technického dozoru stavebníka, ev. projektanta stavby jednou osobou, jde-li o osobu s příslušným oprávněním, a není-li to na úkor kvality výkonu těchto funkcí.
V této MP je pojem užíván souhrnně pro všechny fáze a stupně dokumentace v procesech stavebního řízení a realizace stavby. Vyjadřuje výstup projektové činnosti, sloužící ve smyslu §158 (2) SZ jako:
projektová dokumentace k ohlášení stavby (§104 odst. 1 písm. a) až e);
k posouzení autorizovaným inspektorem podle §117,
stavby pro vydání společného povolení,
Dále může pojem vyjadřovat i jiné druhy projektové dokumentace – např.:
Představuje komplexní výkon inženýrské činnosti, technického dozoru, finanční kontroly a zpracování celé administrativy při realizaci významných staveb (IN > 300 mil. Kč), které jsou zpravidla finančně podporovány z prostředků EU.
Informační pomůcka – Univerzální přílohy metodických pomůcek (ČKAIT)
Technická norma vodního hospodářství
1.2 OBECNÝ POSTUP ČINNOSTI AO PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEB
1.2.1 Právní rámec činnosti autorizované osoby je vymezen zejména těmito předpisy.
Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů - Autorizační zákon
Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon (SZ), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů
1.2.2 Další zákony a vyhlášky jsou uvedené v příslušných statích této metodické pomůcky nebo v odkazech.
1.2.4 Rámec činností, povinností a odpovědnosti autorizované osoby v procesu provádění staveb je dán ustanoveními §158, §160 a §153 stavebního zákona.
i) vodního díla k ohlášení podle §15a odst. 2 písm. c) vodního zákona §160
j) stavby pro vydání společného povolení
d) při výstavbě a užívání stavby a stavebního pozemku se předcházelo důsledkům živelních pohrom nebo náhlých havárií, čelilo jejich účinkům, nebo aby se nebezpečí takových účinků snížilo
1.3.2 Stavební úřad ve svém rozhodnutí určí a odůvodní konkrétní veřejný zájem, který zásah vyžaduje.
vyjádřeních a stanoviscích dotčených orgánů, vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury a dotčených osob
1.3.4 Autorizovaná osoba, pověřená odborným vedením stavby, dbá na to, aby při všech činnostech, souvisejících s přípravou a realizací dané stavby, byly oprávněné veřejné zájmy respektovány a zhotovitel, včetně svých poddodavatelů, zabezpečil, že tyto zájmy nebudou omezovány nebo poškozovány.
1.3.5 Stavební úřad provádí kontrolní prohlídku rozestavěné stavby (§133 odst. 1 - 6 a §134 odst. 1 - 6 SZ)
1.4.1 Autorizovaná osoba, pověřená odborným vedením stavby, aktivně spolupracuje s orgány a osobami, které se podílejí na přípravě a provádění stavby, a to obzvlášť s:
zástupci stavebníka (technický dozor, stavební dozor)
útvary zhotovitele stavby (výrobní příprava, ekonomické, obchodní, právní útvary apod.)
pracovníky stavebního úřadu při kontrolních prohlídkách stavby (§132 – §134 SZ)
1.4.2 Působí-li na stavbě víc autorizovaných osob (např. pro dopravní stavby, technická a technologická zařízení apod.), autorizovaná osoba, pověřená zhotovitelem stavby pro odborné vedení provádění stavby ve funkci stavbyvedoucího (AO-S), obeznámí ostatní AO se základními principy, podmínkami a požadavky, které je nutno respektovat, koordinuje a usměrňuje jejich stanoviska s cílem zajištění časových, ekonomických, bezpečnostních, kvalitativních a provozně uživatelských parametrů stavby jako celku.
2 VYBRANÉ POSTUPY ČINNOSTI AUTORIZOVANÉ OSOBY PŘI PROVÁDĚNÍ VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB
AO-S – autorizovaná osoba – stavbyvedoucí, zabezpečující odborné vedení provádění stavby
0 – součinnost
● – odpovědnost
DP – dílčí postup
SOD – příprava návrhu
– přezkoumání návrhu
– uzavření SOD
– změny, dodatky
ZOV – Časový plán
ZOV – Finanční plán zakázky
ZOV – Zařízení staveniště (ZS)
Přejímka – místní šetření
Protokol o předání a převzetí staveniště
Dokumentace provádění stavby
Podrobné vytyčení stavebních objektů
Průzkumné práce při provádění staveb
Mechanizace pro prováděni stavby
Technologická zařízení a vybavení stavby
Provozně nevyzkoušená zařízení a technologické postupy
Technické řešení realizace stavby
Individuální, komplexní a garanční zkoušky
Zahájení zkušebního provozu a účast na ZP
DP 1 – VÝROBNÍ PŘÍPRAVA STAVBY
Tento dílčí postup poskytuje komplexní přehled hlavních činností, souvisejících s přípravou staveb. Podle charakteru dané stavby, zejména jejího rozsahu, technické, organizační a ekonomické náročnosti a případných požadavků investora rozhodne zhotovitel stavby o formě a obsahu výrobní přípravy. Popisy a přehledy zde uvedené poslouží jako pomůcka při rozhodování a pro přípravné práce na zakázce.
1.0.1 Pokud to organizační podmínky umožňují, je vhodné, aby AO-S pověřená vedením realizace stavby se aktivně účastnila i fáze výrobní přípravy.
analýzy podkladů;
souladu dodavatelské dokumentace s projektovou dokumentací stavby;
časového a ekonomického plánu zakázky;
návrhu zařízení staveniště;
technologické přípravy;
podmínek zajištění BOZP, PO a ochrany ŽP;
respektování veřejných zájmů;
převezme a prověří závěry výrobní přípravy (viz odst. 1.18);
položkový rozpočet (u veřejných zakázek soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr);
zásady BOZP a PO jako součást smluvních ujednání;
stavební povolení (§115 SZ), veřejnoprávní smlouva (§116 SZ), oznámení autorizovaného inspektora (§117 SZ) případně povolení speciálních,
vojenských a jiných stavebních úřadů (§15 a 16 SZ);
dokumentace, nebo projektová dokumentace, ověřená stavebním úřadem, včetně zásad organizace výstavby (ZOV);
povolení, případně nařízení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení, je-li toto předmětem nebo součástí díla (§128 a 129 SZ);
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene;
vyjádření správců dotčených sítí a komunikací;
výsledky průzkumů zajišťovaných stavebníkem a zhotovitelem.
vlastní poznatky dodavatele o stavbě a staveništi, jeho zkušenosti a informační základna technicko-ekonomických podkladů;
informace o provozu stavebníka na staveništi.
stávajících inženýrských sítí, jejich přeložek a jiných překážek;
zda projektová dokumentace pro provádění stavby, předaná investorem, je v souladu s PD, ověřenou ve stavebním řízení;
časové platnosti vyjádření dotčených subjektů v rámci stavebního řízení;
souladu tendrové a realizační dokumentace stavby;
možných rizik.
potřeby dopracování projektové dokumentace, předané stavebníkem ve SOD, včetně POV;
provozní předpisy pro chod zařízení, pravidla údržby, oprav apod. (výměníkové stanice, systémy požární ochrany, čerpací stanice, ČOV, výtahy, atd.);
automatizovaný systém řízení technologických procesů (ASŘTP) – návod k užívání a popis funkce.
posouzení a výběru optimální technologie výstavby;
k stanovení rozsahu a druhu nasazení mechanizačních prostředků;
1.3.2 O potřebě a rozsahu zpracování výrobních kalkulací rozhoduje dodavatelská firma na základě:
náročnosti řídicích procesů a ekonomiky.
1.3.4 Výrobní kalkulace se případně zpracovává na základě dokumentace pro provádění stavby, výkazů výměr a specifikací, dodaných projektantem a investorem, případně DD.
1.3.5 Do výrobních kalkulací se promítají výsledky technologické přípravy, zejména volba pracovních postupů, materiálů, řešení dopravy a mechanizace, technicko-organizační podmínky, ekonomika a interní ceny dodavatelské firmy.
1.4 ZOV – Časový plán
plán kontrolních prohlídek stavby (§133 SZ), pokud jsou stanoveny;
termíny zkoušek individuálního vyzkoušení, komplexních zkoušek a zahájení zkušebního provozu;
1.5 ZOV – Finanční plán zakázky
rozdíl mezi smluvní cenou zakázky a kalkulací nákladů tvoří plánovaný zisk.
Ekonomický a finanční plán se v první podobě tvoří ve fázi přípravy a podání nabídky. V případě uzavření smlouvy je zpracován detailně a upřesněn podle výsledků sjednávání poddodavatelských smluv. Plán tvoří manažer nákladů zakázky ve spolupráci s ekonomickým úsekem. Průběžně je plán vyhodnocován měsíčně na základě skutečnosti – provádí ekonomický nebo obchodní úsek dodavatele.
1.5.4 Ekonomický útvar dodavatele dále zabezpečuje pojištění stavby, finanční krytí potřebných nákupů a všechny další náležitosti, jako zálohy, půjčky, bankovní garance za kvalitní a včasné zhotovení díla a za odstraňování závad, vzniklých v záruční době (pokud jsou stavebníkem vyžadovány) apod.
1.6 ZOV – Zařízení staveniště (ZS)
1.6.1 Zařízení staveniště navrhuje a řeší zhotovitel stavby na základě:
možnosti využití existujících nebo rozestavěných staveb, přípojek, komunikací a zařízení,
hlediska optimálního řešení obslužnosti objektů a tras liniových staveb.
provizorní příjezdové a vnitrostaveništní komunikace (event. využití stávajících nebo vybudovaných v předstihu) a podle potřeby určení přístupových a příjezdových tras ke staveništím;
1.7.1 Plán jakosti je pro účely přípravy stavby tvořen souborem opatření, kontrol a pravidel pro organizaci firmy a staveb, řízení činností, odpovědnost osob, pracovní vztahy a řešení neshod, zajišťujících kvalitu prací a dodávek v souladu s:
platnými právními i vnitropodnikovými předpisy, případně ČSN, vztahujícími se k danému dílu;
1.7.2 Pokud je dodavatelská firma nositelem certifikátu jakosti podle norem ČSN EN ISO řady 9001, ČSN EN ISO 14001 a specifikace OHSAS 18001, řídí se ustanoveními příslušné dokumentace.
určení individuálních a týmových cílů – hodnocení a odměňování,
1.7.5 Plán jakosti je součástí výrobní přípravy stavby. Pro jeho zpracování slouží též univerzální přílohy MP 1 a MP 2.
SOD (platební podmínky, cash flow ...),
1.8.4 Podrobněji viz též následné odstavce těchto postupů 1.9 – 1.12.
řídicí (realizační) tým,
1.10.2 Řídicí tým:
stavbyvedoucí – autorizovaná osoba (AO-S), zabezpečující odborné vedení provádění stavby (§153, §158 a §160 SZ);
podle potřeby další řídící pracovníci – dílčí nebo úsekoví stavbyvedoucí a mistři (při velkém počtu pracovníků);
technici odpovědní:
za přípravu technologické části stavby,
za přípravu elektročásti,
za zásobování, mechanizaci atd.,
sledování nákladů, ekonomické a finanční činnosti,
řízení a koordinace BOZP, ochrany ŽP a PO,
1.10.3 Funkcemi dílčích (event. úsekových) stavbyvedoucích a dalších členů řídicího týmu stavby se pověřují pracovníci, kteří svým vzděláním a praxí prokázali odbornost, organizační a řídicí schopnosti, odpovědnost za výsledky svých rozhodnutí i za práci druhých. Tito pracovníci nemusí mít autorizaci, pokud je zajištěno vedení provádění stavby autorizovanou osobou.
krátkodobě zaměstnané jiné pracovníky (pracovní smlouvy na dobu určitou);
zadáním příslušné části prací specializované a vybavené firmě (zvláštní zakládání, speciální zdvihací zařízení, velkorozměrové zařízení, doprava apod.).
1.11.4 Při přípravě stavby musí být zohledněny a projednány podmínky pro přepravu velkých strojů na a ze staveniště (dopravní omezení, určení trasy apod.) a též pro jejich provozování (např. beranicí zařízení štětových a pilotových stěn, velkorozměrové vrtací a protláčecí zařízení).
1.12.1 Při kapacitním plánování zakázky (viz odst. 1.8 těchto postupů) firma vyhodnotí, které práce a dodávky zajistí vlastními silami a prostředky a které budou zadány jiným subjektům. Kritéria pro rozhodnutí jsou:
záruční podmínky (vady poddodávky a garance),
údaje o prostředí, ve kterém bude výrobek zabudován a provozován.
rozsah, cena, lhůty a podmínky vzájemně poskytovaných služeb – např.:
doprava, ubytování, stravování a jiné služby pro pracovníky poddodavatelů;
poskytování energií, vod a médií pro práce a zkoušky;
využívání a provozování zařízení staveniště a vnitrostaveništní dopravy;
ostraha staveniště (nebo pracovišť);
způsob přejímky a skladování dodávek materiálů a zařízení před nástupem subdodavatele;
zpevněné plochy;
sjednání podmínek stavebních připraveností a podmínek vzájemného předávání pracovišť;
předání podkladů (projektových, geodetických apod.);
předání upřesňujících podkladů a požadavků pro instalaci technologického zařízení;
projednání a vyřízení zákonem a předpisy stanovených povolení (správci sítí, ČD ...);
ekologických nehod;
zachování provozu pro chod stávajících provozních zařízení.
1.14.2 České technické normy (ČSN) nejsou od 1. 1. 2000 závazné, ale jsou nadále platné. Povinnost jejich dodržování však může vyplynout z jiných právních aktů, např.:
příkaz nadřízeného (zaměstnavatele),
součinnost vedení stavby s orgány státní správy (Státní úřad inspekce práce, orgány hygienické služby, dozoru stavebního úřadu (§132 SZ) apod.);
spolupráce s koordinátorem BOZP, pokud jej na stavbě stavebník ustaví.
Viz §2 až 8 zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
1.15.4 U staveb, uvedených v §14 zák. č. 309/2006 Sb., spolupracuje zhotovitel během přípravy díla s koordinátorem BOZP, určeným zadavatelem stavby (stavebníkem). Koordinátor přitom včas předá projektantovi i zhotoviteli stavby veškeré informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti.
1.15.5 Zaměstnavatel je ve všech svých činnostech povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na možná rizika v souladu s §101 až 108 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a tuto povinnost musí promítnout i do výrobní přípravy stavby.
1.16 Podmínky pro ochranu životního prostředí
manipulaci, ukládání a zneškodnění odpadů a zvlášť kategorie nebezpečných odpadů.
Pravidla a opatření se zapracují do havarijních plánů, které slouží k likvidaci mimořádných událostí, vzniklých při realizaci stavby.
1.16.4 Základní právní předpisy pro ochranu ŽP, platné v době zpracování této publikace:
zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí,
zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší,
nařízení vlády č. 9/2002 Sb., které stanoví max. požadavky na emise hluku stavebních strojů,
zákon č. 356/2003 Sb., zákon o chemických látkách a chemických přípravcích
1.16.5 Podrobnosti k návrhu opatření pro ochranu ŽP viz MP 1.1.2.
1.17 Povodňové plány
1.17.1 Povodňové plány zajišťují ochranu před povodněmi, stanovují opatření k předcházení a zamezení škod při povodních na životech a majetku občanů, společnosti a na životním prostředí. Zásady jsou stanoveny zákonem č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů.
1.17.2 Přípravná opatření a opatření při nebezpečí povodně jsou stanovena v §65 zák. č. 254/2001 Sb.
1.17.3 Povodňovými plány (§71 zák. č. 254/2001 Sb.) se pro účely tohoto zákona rozumějí dokumenty, které obsahují způsob zajištění včasných a spolehlivých informací o vývoji povodně, možnosti ovlivnění odtokového režimu, organizaci a přípravu zabezpečovacích prací.
1.17.4 Obsah povodňových plánů se dělí na:
a) věcnou část,
b) organizační část,
c) grafickou část.
1.17.5 Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci. V pochybnosti o rozsahu této povinnosti nebo o tom, které stavby mohou zhoršit průběh povodně, rozhodne k návrhu jejich vlastníků vodoprávní úřad.
1.17.6 Další podrobnosti jsou uvedeny v §71 až §87 zák. č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů.
1.18 Závěry výrobní přípravy
1.18.1 Výstupem z výrobní přípravy je dokumentace ke komplexnímu zabezpečení organizačních a technologických podmínek pro efektivní provedení stavby podle smlouvy o dílo a obecně platných předpisů pro výstavbu.
1.18.2 U jednoduchých obchodních případů probíhá příprava formou ústních dohod, pokynů, propočtů a opatření; její výstup je dokumentován pouze v nezbytném rozsahu, zachycujícím rozhodující podmínky pro řádný průběh prací.
Tento dílčí postup (DP1), popsaný v odstavcích 1.1 – 1.17, slouží v tomto případě k posouzení procesů, týkajících se dané zakázky a volbě formy a rozsahu činností, potřebných pro její přípravu.
1.18.3 U dodavatelů s členitou organizační strukturou a pro rozsáhlé nebo technicky náročné stavby je zapotřebí, aby výrobní příprava obsáhla všechny aspekty zde uvedené.
1.18.4 Technik odpovědný za přípravu stavby shrne, zkoordinuje a zkompletuje výsledky celého přípravného procesu a předloží je vedení k projednání a schválení.
1.18.5 Vedení dodavatelské firmy (případně pověřený útvar) posoudí materiál zejména z hledisek:
1.18.6 Závěry komplexní výrobní přípravy tvoří elaborát v písemné nebo digitální formě, který se po schválení stává řídicím dokumentem pro realizaci stavby.
1.18.7 Výchozím dokumentem pro zahájení a provedení stavby je obvykle výrobní příkaz, vydaný vedením firmy zhotovitele, který obsahuje obvykle tyto údaje a přílohy:
výstupy z výrobní přípravy (POV, projekty ZS, harmonogram, výrobní kalkulace, technologické předpisy, plán jakosti apod. podle charakteru stavby a rozsahu přípravy);
DP 2 – PŘEJÍMKA STAVENIŠTĚ
2.1.2 Pokud je předmětem nebo součástí díla změna v užívání nebo odstranění stavby, terénních úprav a zařízení, předloží stavebník písemný souhlas, povolení nebo nařízení stavebního úřadu (viz §126 – §131 SZ).
2.1.3 AO-S s pracovníky přípravy provedou kontrolu těchto dokumentů, při níž ověřují úplnost dokladů, vztahy a podmínky, které mají vliv na staveniště a na výstavbu. Zjištěné neshody řeší bezprostředně se stavebníkem, projektantem a s odpovědnými zástupci zhotovitele.
2.2 Přejímka – místní šetření
2.2.1 Staveniště se přejímá jako celek. U plošně rozsáhlých staveb nebo více staveništích je možné přejímat ucelené části po etapách. Staveniště liniových staveb se přejímá zpravidla po objektech nebo částech SO.
2.2.5 Při předávání staveniště nebo jeho částí poddodavatelům se postupuje přiměřeně obdobně. Ověřuje se i to, jestli předávané části realizované stavby rozměrově, únosností a kompletností odpovídají projektu a podmínkám SOD. Současně je poddodavatel seznámen se všemi činnostmi, vazbami, povinnostmi a riziky, které se na stavbě vyskytují.
2.3 Protokol o předání a převzetí staveniště
DP 3 – PROVÁDĚNÍ STAVBY
V tomto dílčím postupu metodické pomůcky jsou obecně popsány hlavní činnosti při řízení a provádění vodohospodářských staveb. Zvlášť je rozvedena úloha a odpovědnost autorizovaných osob, pověřených vedením provádění staveb ve funkci stavbyvedoucího (AO-S).
3.1.2 Jako zhotovitel může stavbu provádět jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení stavbyvedoucím. Současně je povinen zabezpečit, aby všechny práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění (např. zákon č. 360/1992 Sb. a zákon č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů), vykonávaly osoby, které jsou držiteli takového oprávnění (§160 SZ).
3.1.4 Zhotovitel je povinen doložit nejpozději do osmi dnů před zahájením prací na staveništi, že informoval koordinátora BOZP na staveništi (je-li určen stavebníkem) o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil (§16 zákona č. 309/2006 Sb.). Dále je zhotovitel povinen poskytovat koordinátorovi BOZP na staveništi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po dobu přípravy a realizace stavby, předložit podklady pro vypracování Plánu BOZP, zúčastňovat se jeho zpracování a dodržovat jej a brát v úvahu pokyny a podněty koordinátora BOZP.
3.1.6 AO-S je při vedení provádění stavby podřízena statutárním orgánům zhotovitele (pokud jím není sama), a to v souladu se svým pracovně právním vztahem (zaměstnanec, OSVČ, společník, odpovědný zástupce apod.).
3.1.8 AO-S v počátku své činnosti založí stavební deník a zajistí jeho vedení v souladu s §157 SZ a vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb.
Dále do stavebního deníku uvede jména všech odpovědných pracovníků, pověřených řízením prací na stavbě a rozsahu jejich zmocnění k odborným činnostem. Příloha č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb.
konkrétními úkoly jednotlivých členů řídicího týmu;
3.1.11 AO-S prokazatelně zajistí vstupní a bezpečnostní proškolení všech pracovníků se zaměřením na problematiku daného staveniště a stavebně montážních prací stavby (viz odst. 3.21).
projektová dokumentace ověřená ve stavebním řízení a stavební povolení (obvykle dokumentuje stavebník);
všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení stavby;
zvláštní obchodní podmínky pro zhotovení stavby;
oceněný výkaz výměr a technické specifikace prací a dodávek;
3.2.4 Jedna kopie projektové dokumentace se používá výhradně pro zachycení změn v průběhu výstavby pro vypracování dokumentace skutečného provedení před předáním díla a nepoužívá se tedy k řízení stavebních procesů.
stávajícího oplocení a střežení areálu (čistírny odpadních vod, úpravny vody, vodojemy, čerpací stanice);
dopravní značení včetně specifických podmínek pro zajištění staveniště, stanovených příslušnými orgány.
3.4.2 Autorizovaný inženýr (§18 autorizačního zákona č. 360/1998 Sb.) může vytyčovací práce na staveništi provádět sám, nebo je zajistit prostřednictvím odborné organizace.
Pokud jsou u účastníků výstavby zřízeny funkce odpovědného geodeta investora (OGI) a odpovědného geodeta dodavatele (OGD), provádějí vytyčovací práce tito pracovníci a výsledky měření si vzájemně protokolárně předávají. AO-S přitom kontroluje soulad prostorové polohy se schválenou projektovou dokumentací.
3.5 Průzkumné práce při provádění staveb
3.5.1 V případech, kdy je realizační dokumentace součástí dodávky stavby a tendrová dokumentace neobsahuje dostatečný geotechnický průzkum, je vhodné ho provést za účelem ověření proveditelnosti řešení, získání údajů o vlastnostech zemin pro provádění prací a vypracování statického řešení, včetně zjištění kvality případné podzemní vody z hlediska agresivity na navržené konstrukce.
3.5.2 Před zahájením zemních prací ověřit ručně kopanými sondami průběh stávajících inženýrských sítí podle projektové dokumentace a podkladů správců sítí (polohově i výškově).
3.5.3 V případě nalezení podzemního vedení, neuvedeného v podkladech z předání staveniště ani projektové dokumentaci, kontaktovat stavebníka, projektanta a správce sítí.
3.5.4 Vhodnou metodou (např. penetrací) ověřit výhodnost navržených způsobů ochrany stavebních jam a reálnost možnosti beranění do potřebných hloubek z hlediska zajištění těsnosti larsenové stěny vetknutím do vhodného geologického podloží.
3.5.5 Před zahájením zemních prací provést pasportizaci stávajícího stavu budov, případně dalších objektů (např. studní), které by mohly být dotčeny výstavbou.
3.6 Vybudování objektů zařízení staveniště (ZS)
3.6.1 V první etapě výstavby zhotovitel vybuduje dočasné objekty, komunikace, přípojky, rozvody a zařízení a instaluje mobilní objekty, potřebné pro zřízení zázemí řídících a výrobních pracovníků, skladování, přípravu montáží, údržbu a jiné stavebně montážní práce. Rozsah ZS je dán charakterem stavby a dokumentací výrobní přípravy.
3.6.2 Návrh zařízení staveniště je popsán v odstavci 1.6.
3.6.3 Stavbyvedoucí (AO-S) pověřený vedením stavby:
3.7 Řízení výrobních postupů
3.7.1 Dodavatelský systém výstavby vyplývá z charakteru stavby, jejího členění (stavební objekty, provozní soubory) a vztahů mezi účastníky stavebního a investičního procesu. Systém a vzájemné vazby účastníků jsou sjednány ve SOD.
3.7.2 Podle dohodnutého dodavatelského systému a své vnitřní organizační struktury jmenuje zhotovitel odpovědné řídící pracovníky pro stavbu (nebo i stavby), viz odst. 1.10. Organizační systém řízení a odpovědnosti za realizaci dané stavby je uveden ve výrobním příkazu.
3.7.3 Řídicí tým pro větší zakázky obvykle tvoří:
3.7.4 Z hlediska veřejnoprávní odpovědnosti za odborné vedení stavby stavbyvedoucím (viz §160 SZ) při takovém organizačním uspořádání musí být odpovědný pracovník autorizovanou osobou (AO-S).
3.7.5 Stavbyvedoucí (manažer projektu) řídí a kontroluje postup výstavby prostřednictvím pokynů, příkazů, rozhodnutí a opatření, vydávaných technikům a manažerům; je celkově odpovědný za odborné a řádné provádění stavby.
3.7.6 Dílčí (úsekoví) stavbyvedoucí řídí ve svěřené části stavby (stavební objekt, skupina objektů apod.) práce vlastních výrobních kapacit, koordinují je s poddodavateli, kontrolují postupy a nesou za ně přímou odpovědnost AO-S.
3.7.7 Technici (mistři, šéfmontéři) denně organizují, zajišťují a kontrolují docházku a práce přidělených pracovníků nebo montážníků podle postupu výstavby a příkazů stavbyvedoucích.
3.7.8 Manažeři v plném rozsahu zabezpečují práce, dodávky, kontroly a opatření podle povahy svého úkolu a pověření.
3.7.9 Při jednodušším systému řízení se činnosti a odpovědnost kumulují, avšak vždy tak, aby pověřený pracovník (pracovníci) pokrýval (pokrývali) potřeby řádného plnění zakázky.
3.7.10 K rozdělení kompetencí, úkolů a odpovědnosti jednotlivých pracovníků mohou sloužit postupy, popsané v této metodické pomůcce, zvláště pak v DP 1 a DP 3.
3.7.11 Vedení firmy určí povinnosti pracovníků v popisech pracovních činností, které jsou součástí pracovních smluv zaměstnanců, a upřesní je případ od případu podle druhu stavby a formy dodávky.
3.7.12 Pro průběžné ověřování postupu výstavby, koordinaci činností, řešení závažnějších technických problémů, změn rozsahu dodávek a prací a neshod se na stavbách organizují kontrolní dny. Kontrolní dny svolává investor, případně pověřený účastník výstavby v pravidelných termínech nebo podle aktuální potřeby, a pořizuje z nich zápis. Kontrolních dnů se zúčastňují zástupci:
projektanta (AD) – podle potřeby;
3.7.13 Vedení stavby zhotovitele podle potřeby svolává operativní (koordinační) porady pracovníků k přímé informovanosti o úkolech a způsobech jejich zajišťování.
3.7.14 Vedle vlastního řízení a organizování prací musí být při stavbě obecně zajištěny i následující oblasti:
geodetické činnosti;
3.8 Koordinace prací
3.8.1 Koordinace prací představuje souhrn rozhodnutí, opatření, pokynů nebo příkazů, jimiž vedoucí pracovníci stavby přímo řídí postup stavebně montážních prací na základě:
časového a finančního plánu stavby.
3.8.2 Stavbyvedoucí koordinují tyto hlavní činnosti:
přípravu a provádění všech druhů zkoušek (tlakových, vodotěsnosti, plynotěsnosti, hutnitelnosti);
3.8.3 Mistři a vedoucí pracovních čet (předáci) koordinují:
3.8.4 Autorizovaná osoba (AO-S) v rámci svých koordinačních činností:
rozhoduje o postupu, návaznostech a ukončení ucelených činností (zemní práce, stavební práce, montáže strojně technologické a elektrotechnické části, hlavní poddodavatelé apod.);
při koordinaci prací dbá na dodržování technických norem, technologických předpisů, podmínek daných projektovou dokumentací, SOD, uplatňování kvalitativních a bezpečnostních podmínek, environmentálních podmínek, provozních vlivů uživatelů;
dbá na koordinaci činností v oblasti BOZ z hlediska povinností vyplývajících z ustanovení zákoníku práce, včetně zaměstnanců poddodavatelů;
3.9 Součinnost s poddodavateli
3.9.1 Poddodavatelé odpovídají za:
splnění projektovaných parametrů svých zařízení, prokázané výsledkem nezbytných zkoušek (individuálních, komplexních, garančních);
předání technické, výrobní nebo provozní dokumentace svých dodávek, včetně zachycení jejich změn a nezbytné zaškolení obsluhy pro řádný provoz zařízení.
3.9.2 Před zahájením činnosti poddodavatelů vedení stavby zajišťuje vytvoření podmínek pro jejich práci v souladu s uzavřenými obchodními smlouvami a technickými podmínkami.
zajišťují stavební a montážní připravenosti v souladu s ustanoveními SOD, POV nebo technologické přípravy;
v souladu se SOD poskytují zdroje energií a médií;
předávají informace o rizikách při provádění prací v oblasti BOZP.
podle charakteru poddodávek předává poddodavateli celé staveniště nebo příslušné části (viz též DP2 – Přejímka staveniště);
předává základní geodetické údaje (osy a výšky pro zemní práce, zakládání nebo montáže potrubí a technologického zařízení, vytyčovací body pro liniové stavby, komunikace, sítě apod.).
3.9.3 Během prací poddodavatelů:
provádějí kontrolu a odsouhlasení rozsahu provedených prací, dodávek a víceprací;
3.9.4 V závěru prací poddodavatelů:
Stavbyvedoucí nebo pověření odborní pracovníci dodavatele
3.9.5 Služby, které zajišťuje zhotovitel stavby pro své poddodavatele (sociální, skladovací, výpomoci, energie, materiály apod.), se obvykle poskytují za úhradu, pokud není sjednáno jinak.
3.10 Kontrolní činnosti, řízení jakosti
3.10.1 Zásady kontrolních činností zajišťujících jakost prací a dodávek jsou obsaženy ve výstupu výrobní přípravy (viz též odst. 1.7).
3.10.2 Realizace zakázky z hlediska řízení jakosti obecně zahrnuje:
3.10.3 Rozhodující oblasti kontrol:
vstupní kontroly materiálů výrobků a zařízení při jejich dodání na stavbu (podrobněji viz odst. 3.12);
kontroly poddodávek (viz odst. 3.9);
kontroly polohového, směrového a výškového provedení díla nebo jeho části;
3.10.4 V souladu s §132, §133 a §134 SZ provádí stavební úřad dozor nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, ochrany práv dotčených právnických a fyzických osob a nad plněním povinností, vyplývajících z tohoto zákona a právních předpisů, vydaných k jeho provedení.
Stavební úřady provádí kontrolní prohlídku rozestavěné stavby ve fázi, určené v podmínkách stavebního povolení, v plánu kontrolních prohlídek, před vydáním kolaudačního souhlasu a v dalších případech, uvedených v §133 SZ.
3.10.5 Stavbyvedoucí (AO-S) zajišťuje připravenost stavby ke kontrolním prohlídkám ve fázích, uvedených v podmínkách stavebního povolení; na výzvu stavebního úřadu se jich zúčastňuje. K tomu v dostatečném předstihu oznámí stavebníkovi (resp. z jeho pověření stavebnímu úřadu) datum, k němuž je příslušná fáze stavby ukončena, a připraví potřebné podklady, zejména:
dokumentaci pro provádění stavby (pokud byla zpracována, včetně zakreslení skutečného provedení);
3.10.6 Autorizovaná osoba provádí kontroly sama, nebo jimi pověřuje odborně způsobilé techniky stavby (u větších staveb se ustanovuje manažer řízení jakosti).
AO-S při vstupních kontrolách materiálů a výrobků pro stavbu zajišťuje, aby byly použity jen takové výrobky a konstrukce, které splňují ustanovení §156 SZ a u rozhodujících dodávek byly jejich vlastnosti posouzeny a ověřeny (viz odst. 3.12.4).
AO-S prověřuje a shromažďuje doklady o výsledcích kontrol, zkoušek, revizí a dokumentaci o shodě výrobků s normami a požadavky na výrobky.
3.11 Ochrana proti klimatickým vlivům
3.11.1 Staveniště, stavba, objekty i jejich rozestavěné části musí být po celou dobu zabezpečovány proti poškození nebo znehodnocení mimořádnými povětrnostními nebo jinými přírodními vlivy. K nim patří:
3.11.2 Hlavní opatření k ochraně:
systém odvodnění (pohotovost čerpání, provizorní rigoly ...);
zabezpečení základových spár, rýh, jam a plání (podkladní vrstvy, zakrytí ...);
zajištění skládek materiálů a výrobků (zakrytí, zatížení ...);
zajištění stability konstrukcí a jejich částí v průběhu montáže (montážní a provizorní zavětrování ...);
uzemnění kovových konstrukcí, jeřábových drah, kovových lešení apod.;
protipovodňová opatření podle povodňového plánu viz 1.17 této MP.
3.11.3 Stavbyvedoucí vydává příslušné pokyny k zabezpečení stavby a kontroluje plnění nařízených opatření (zejména před dny pracovního klidu, nebo podle předpovědi počasí).
3.11.4 V případě mimořádné události vedení stavby operativně vytváří podmínky pro minimalizaci následků a škod. Současně zajišťuje bezprostřední ohlášení pojistné události pojišťovně, u které má dodavatel sjednáno pojištění stavby.
3.12 Materiálové zásobování
3.12.1 Po podpisu SOD na realizaci stavby pověřené pracoviště (nebo pracovník) zhotovitel zajišťuje smluvní dodávky materiálů pro předmětnou stavbu formou uzavření obchodních smluv, nebo potvrzení objednávek s vybranými (nebo dlouhodobě sjednanými) dodavateli a výrobci (viz odst. 1.9).
3.12.2 Lhůty jednotlivých dodávek se řídí harmonogramem výstavby a upřesňují v týdenních nebo měsíčních požadavcích stavbyvedoucích.
3.12.3 Dodávky betonové směsi nebo operativní nákupy menších množství materiálů si obvykle zajišťují stavbyvedoucí přímo (většinou na základě rámcových smluv firmy s dodavateli).
3.12.4 Vstupní kontrolou dodávek (materiály, dílce, zařízení, výrobky apod.) se na stavbě prověřuje množství a jakost dodávek. Ověřuje se, zda jsou výrobky nakupovány a dodávány v souladu se smluvními podmínkami, objednávkami, projektovou dokumentací, technickými normami nebo i jinými předpisy, vztahujícími se na ně (např. zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a č. 190/2002 Sb.) a zda splňují ustanovení §156 SZ. Vedle tohoto zákona je uveden v účinnost další zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, který má již cca 11 NV (např. NV č. 116 až 122, 219, 426/2016 Sb. atd.).
U technologických, případně jiných vybraných strojů a zařízení je možno provádět vstupní kontrolu dodávek přímo u výrobce v průběhu vlastní výroby.
3.12.5 Vstupní kontrolu provádí určený pracovník, mající k tomu potřebné znalosti a zkušenosti. K technicky a odborně náročnějším přejímkám nebo ke sporným případům může být přizván specialista, nebo se využije služeb inspekčního orgánu.
3.12.6 Při kvantitativní přejímce se kontroluje množství odpovídající dodacímu listu, poškození obalů, kompletnost dodávky apod.
3.12.7 Při kvalitativní přejímce se zejména kontroluje shoda dodávky s předepsanou nebo sjednanou jakostí, technickými normami apod., úplnost dokladů a dokumentace dodávky.
3.12.8 Nejsou-li zjištěny závady, přejímající potvrdí příjem na dodacím listu a uvede místo pro uložení, případné zabudování materiálu či zařízení (SO, PS) a pro jeho následnou identifikaci a zajistí podklady pro zúčtování dodávky.
3.12.9 V případech, kdy je výrobek nutné zabudovat dříve než může být zkontrolována jeho jakost (např. betonová směs), musí být tato dodávka identifikována a sledována záznamem ve stavebním deníku (tj. přesně popsáno místo jeho zabudování a musí být zajištěn odběr vzorků). Při následném zjištění neshody musí tyto záznamy umožnit jednoznačné určení míst, kde bude nutno provést nápravná opatření.
3.13 Mechanizace pro provádění stavby
3.13.1 Pracovník nebo útvar, pověřený ve firmě zajišťováním a provozováním mechanizačních a dopravních prostředků, odpovídá zejména za:
3.13.2 Mechanizační prostředky pro potřeby stavby se přidělují na stavby podle požadavků stavbyvedoucího. Po převzetí mechanizačního prostředku odpovídá za jeho provoz, údržbu a náklady s tím spojené středisko (stavba), kterému byl prostředek přidělen (pokud náklady nejsou součástí ceny za pronájem nebo jiných ujednání).
Pracovníci, jimž byly mechanizační prostředky, včetně malé mechanizace poskytnuty, musí být prokazatelně poučeni o jejich bezpečném užívání, udržování a ochraně proti zneužití nebo zcizení.
3.13.3 Referentská vozidla se přidělují příslušným pracovníkům podle pravidel, daných organizačním a pracovním řádem firmy. Vedení firmy odpovídá za provoz těchto vozidel a za pravidelné školení jejich řidičů.
3.13.4 Vedení stavby odpovídá za čistění vozidel a mechanismů, vyjíždějících ze stavby na veřejné komunikace nebo plochy.
3.14 Technologická zařízení a vybavení stavby
3.14.1 K vybavení staveb patří případ od případu zejména tyto druhy zařízení:
čerpací stanice, úpravny vod a ČOV,
vodní elektrárny,
3.14.2 Způsob a forma zajišťování, skladování, zabudování a uvádění těchto zařízení do provozu jsou odvislé od:
3.14.3 Vedení stavby v souladu s ujednáními příslušných SOD zajišťuje:
vlastní montáž a instalace,
individuální a komplexní vyzkoušení,
3.15 Provozně nevyzkoušená zařízení a technologické postupy
3.15.1 Provozně nevyzkoušené stroje, zařízení a technologické postupy jsou uplatňovány s cílem využití nejnovějších poznatků vědy a techniky, inovačních procesů a nových technologií.
3.15.2 Provozně nevyzkoušenými stroji a zařízeními se rozumí stroje nebo zařízení:
jejichž vývoj v době navrhování není zcela ukončen, anebo již byly vyvinuty a nelze je vyzkoušet jinak, než v podmínkách odpovídajících budoucímu provozu,
mají být bez úprav nebo po provedení nutných úprav poprvé použity v mimořádných technologických podmínkách, nebo v jiných podmínkách, než pro které jsou běžně určeny.
3.15.3 Provozně nevyzkoušenými soubory se rozumějí soubory, které buď celé nebo jejich rozhodující části (stroje a zařízení určující funkci a výkon souboru) splňují podmínky provozně nevyzkoušených strojů a zařízení.
3.15.4 Za provozně nevyzkoušený systém se považuje takové uspořádání souboru strojů a zařízení, které byly v praxi samostatně vyzkoušené, a nyní mají být funkčně uspořádány způsobem, který dosud nebyl v praxi vyzkoušen.
3.15.5 Při navrhování provozně nevyzkoušených strojů, zařízení a systémů v projektu zhotovitel odůvodní použití dohodnutých provozně nevyzkoušených strojů, zařízení a systémů, uvede předpokládané výhody a upozorní na případná rizika.
3.15.6 Zhotovitel zpracuje na žádost objednatele za samostatnou úhradu potřebná projektová řešení k eliminaci negativních důsledků a k zajištění realizace náhradního řešení, tj. navrhne náhradní řešení pro případ, že by se provozně nevyzkoušené stroje, zařízení nebo systém v praxi zcela neosvědčily (neplnily projektem předpokládané funkce a parametry).
3.16 Dílčí kontroly a přejímky prací
3.16.1 V průběhu výstavby dochází k dílčím kontrolám a převzetí provedených prací a dodávek v těchto obvyklých případech:
po tlakových a funkčních zkouškách kanalizace, potrubních vedení a zařízení;
zkoušky vodotěsnosti nádrží;
3.16.2 Při provádění dílčích kontrol a přejímek se postupuje podle ujednání SOD (např. termín a forma výzvy k přejímce, opakování přejímky, úspěšnost zkoušek apod.).
3.16.3 Těchto dílčích přejímek se účastní pověření zástupci dodavatele (AO-S, stavbyvedoucí, šéfmontér) a objednatele (obvykle odborný technický dozor), případně provozovatel a uživatel. Ke kontrolám podzemních vedení a napojovacích míst pro nově zřizovaná vedení musí být přizváni správci sítí.
3.16.4 Výsledek dílčích přejímek se zapisuje do stavebního deníku. U náročnějších případů (např. ukončená poddodávka) se navíc sepíše samostatný protokol. Zápisy a protokoly podepisují a kopie obdrží vždy odpovědní zástupci všech zúčastněných stran.
3.16.5 Stavbyvedoucí (AO-S) na stavbě:
organizuje tyto dílčí přejímky, účastní se jich osobně, nebo pověří odpovědného pracovníka vedení stavby;
přebírá všechny doklady o přejímkách a dokumentaci předaných zařízení nebo prací a ukládá je pro závěrečné předání stavby;
řeší případné neshody a rozpory;
3.17 Vedení dokumentů a dokumentace stavby
3.17.1 Přehled dokumentů potřebných pro řízení stavby je uveden v odst. 3.2.
3.17.2 V průběhu výstavby se vedou následující dokumenty a dokumentace:
doklady o provedených kontrolách dotčených orgánů;
3.17.3 Dokumentace stavby musí prokazatelně zachycovat průběh výstavby a všechny dohody a vlivy, které mají dopad na:
3.17.4 Pokud se o určitém aktu sepisuje samostatný zápis nebo protokol (kontroly, přejímky, školení, změny apod.), vždy se o tom provede i záznam do stavebního deníku.
AO-S vždy kontroluje a zajišťuje úplnost dokladů a dokumentů z hledisek, uvedených v odst. 3.17.3.
3.17.5 Autorizovaná osoba (AO-S) u jednodušších staveb vede dokumentaci v rozsahu podle charakteru zakázky. U rozsáhlých staveb AO-S pověří vedením částí dokumentace stavbyvedoucí, kteří jsou odpovědni za kompletní a správné vedení příslušné dokumentace.
3.18 Technické řešení provádění stavby
3.18.1 Stavbyvedoucí (AO-S) spolupracuje s technickým úsekem nebo technikem (manažerem) přípravy dodavatele, technickým dozorem investora (TD) a autorským dozorem projektanta (AD) - pokud byl ustanoven - při řešení všech důležitých postupů a prací obzvlášť v následujících oblastech:
změn SOD vyplývajících ze změněného rozsahu prací, vyvolaných změnami záměru stavebníka a podmínek správců dotčených komunikací a zařízení, dopadů rizik nebo požadovanými vícepracemi, včetně jejich vlivu na lhůty a cenu díla;
3.18.2 Pokud dojde ke změně stavby před jejím dokončením, musí stavebník vyřídit povolení od stavebního úřadu (§118 SZ). Změnu stavby, která se nedotýká práv účastníků stavebního řízení, může stavební úřad schválit rozhodnutím vydaným na místě, zápisem do stavebního deníku, při kontrolní prohlídce stavby (§134 SZ).
3.18.3 Stavbyvedoucí (AO-S) nebo pověřený pracovník dodavatele zapisují změny a výsledky dohod o technických řešeních do stavebního deníku, případně do deníku změn, a dbají na to, aby byly opatřeny podpisy oprávněných osob všech zúčastněných stran. Zápisy slouží k dokumentování ujednání, při řešení reklamací a při změnách smluvních podmínek.
3.18.4 Pokud jakákoli vyvolaná změna vyžaduje změnu projektové dokumentace, případně má vliv i na podmínky stavebního povolení, AO-S uplatňuje řešení případu u TD a AD v zájmu plynulého postupu prací. V případě změny stavby před dokončením AO ověří souhlas příslušného stavebního úřadu s touto změnou.
3.18.5 Jestliže změna vyvolá omezení nebo přerušení prací, stavbyvedoucí (AO-S) operativně řeší její organizační a smluvní dopady (přesun pracovníků a mechanismů, zabezpečení rozpracovaného díla, změny lhůt, případně i vliv na cenu).
3.18.6 Změny rozsahu stavebně montážních prací se řeší přípočty nebo odpočty formou dodatků k původně sjednaným cenám. Oprávněnost dodatků musí dodavatel stavby vždy zdůvodnit a odsouhlasit s objednatelem, případně i projektantem, a to v souladu s ustanoveními SOD. Údaje o těchto změnách mohou být vedeny na samostatných změnových listech nebo v deníku změn.
3.18.7 AO-S postupuje obdobně při řešení technických, termínových a cenových problémů i u svých poddodavatelů. Vůči stavebníkovi, příp. projektantovi, je odpovědnou osobou za řešení problematiky stavby jako celku.
3.18.8 AO-S odpovídá za to, že všechny úpravy a změny projektu během stavby budou zachyceny v dokumentaci skutečného provedení stavby (viz odst. 3.28).
3.19 Řešení neshod a rozporů
3.19.1 Hlavní neshody a rozpory vznikají při realizaci stavby obzvlášť při:
nedodržení požadavků na výsledky zkoušek a plnění výkonových parametrů zařízení,
dotčení zájmů občanů.
3.19.2 AO-S zajišťuje, aby žádný neshodný výrobek nebyl zabudován nebo neshodný postup nebyl dále uplatňován bez řádného vyřešení neshod (viz též odstavce 3.10, 3.12 a 3.16).
3.19.3 O vzniku a řešení neshod a rozporů se vždy provádí zápisy do stavebního deníku. U firem, které mají certifikovaný systém managementu řízení jakosti, se použijí zavedené formuláře a postupy.
3.20 Jednání s orgány a třetími osobami
3.20.1 Stavbyvedoucí (AO-S) projednává otázky provádění stavby podle potřeby s dotčenými orgány, vlastníky technické infrastruktury i s dotčenými osobami buď z titulu své odpovědnosti za realizovanou stavbu, nebo na základě pověření stavebníka.
3.20.2 Některé příklady jednání a projednání:
zábor veřejného prostranství;
omezení dopravy, překopy, přechody, protlaky;
uložení inženýrských sítí v komunikacích;
zřízení přechodných skládek;
snížení účinnosti čištění při rekonstrukcích ČOV;
ovlivnění režimu vodoteče;
součinnost s dozorem stavebního úřadu (§132 SZ) a autorizovaným inspektorem (§149, odst. (1) a (2) SZ);
památková péče, archeologické nálezy, chráněná území;
BOZP, PO, hygienická služba;
oprávněné zájmy obecních a městských samospráv a soukromých vlastníků;
dopady stavby na technickou infrastrukturu;
ukládání a zneškodnění nebezpečných odpadů;
3.20.3 Dojde-li při stavebních činnostech k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů staveb, chráněných částí přírody nebo k archeologickým nálezům, postupuje stavbyvedoucí se stavebníkem podle ustanovení §176 SZ.
3.20.4 Stavbyvedoucí AO-S zaznamenává výsledky jednání a dohody vždy do stavebního deníku, v případě potřeby pořizuje navíc samostatné zápisy.
3.21 Zabezpečení BOZP a PO
3.21.1 Výčet hlavních rizikových faktorů a činností z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), včetně příslušných právních předpisů a technických norem, vztahujících se na tyto oblasti, je uveden v odst. 1.15 a též v příloze č. 1 této MP. Podrobněji je problematika rozvedena v MP 1.1.2 a MP 2.6.
3.21.2 Zhotovitel stavby jako zaměstnavatel je povinen soustavně vytvářet podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků při práci na svých pracovištích a stavbách v souladu s ustanoveními §101 až §108 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcích předpisů a vyhlášek, vydaných k jejich uplatňování.
3.21.3 Hlavní požadavky, kladené na staveništi pro ochranu zdraví při práci:
3.21.4 Zhotovitel stavby jako zaměstnavatel je povinen zajišťovat a provádět úkoly v hodnocení a prevenci rizik, je-li k tomu způsobilý sám; jinak je povinen zajistit tyto úkoly odborně způsobilým zaměstnancem, nebo jinou odborně způsobilou osobou (viz §9 až §11 zákona č. 309/2006 Sb.).
3.21.5 Na stavbách, pro které určil zadavatel stavby (stavebník) jednoho nebo více koordinátorů BOZP podle §14 zákona č. 309/2006 Sb., zhotovitel i jiné fyzické osoby, které se osobně podílejí na zhotovení stavby, aktivně spolupracují s tímto koordinátorem. Zhotovitel je při tom povinen:
poskytovat koordinátorovi součinnost pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby.
Viz §16 a 17 zákona č. 309/2006 Sb.
3.21.6 Koordinátor BOZP je při realizaci stavby povinen:
3.21.7 Pravidla pro zajištění BOZP jsou stanovena v nových právních předpisech, zejména v nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a č. 591/2006 Sb.
3.21.8 Stavbyvedoucí (AO-S) je povinen v souladu s §153 SZ při řízení stavby zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví a bezpečnosti práce. Jeho úloha spočívá především v uplatňování bezpečnostních předpisů v reálných podmínkách dané stavby, a to obzvláště:
3.21.9 Způsobilost pracovníků k činnostem na stavbě se zajišťuje zejména následujícími formami:
3.21.10 O bezpečnostních školeních pracovníků stavby (vlastních i poddodavatelů) se pořizují zápisy, obsahující témata školení a opatřené datem konání a podpisy všech účastníků.
3.21.11 Stavbyvedoucí a odpovědní pracovníci dodavatele v oblasti bezpečnosti práce zajišťují zejména:
havarijní a požární plány;
vybavení zaměstnanců osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP) a kontrolu jejich používání;
3.21.12 AO-S spolupracuje:
3.21.13 AO-S a jím pověření technici po dobu zhotovování díla zabezpečují také jeho ochranu před poškozením nebo zcizením až do dne, kdy podle SOD převezme odpovědnost za ochranu díla objednatel (ukončením přejímacího řízení a podepsáním protokolu).
3.22 Ochrana ŽP při realizaci stavby
3.22.1 Podmínky pro ochranu životního prostředí (ŽP) musí být specifikovány přiměřenou formou a rozsahem už v technické přípravě stavby (viz odst. 1.16).
3.22.2 Autorizovaná osoba (AO-S) při výstavbě uplatňuje podmínky dané právními předpisy, ujednáními SOD, stavebním povolením a výstupy z výrobní přípravy jak u vlastních pracovníků, tak i u poddodavatelů.
3.22.3 Stavbyvedoucí (AO-S) je mimo jiné povinen řídit provádění stavby tak, aby zajistil dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce, uspořádání staveniště a provozu na něm, a působit k odstranění závad při provádění vzniklých (viz §153 SZ). Současně má povinnost bezodkladně oznamovat příslušnému stavebnímu úřadu a ministerstvu výskyt závady, poruchy nebo havárie stavby a výsledky šetření jejich příčin, pokud by došlo při nich ke ztrátám na životech, k ohrožení života osob nebo zvířat nebo ke značným majetkovým škodám (§155 SZ).
3.22.4 Při výstavbě liniových staveb je stavbyvedoucí povinen dbát na dodržování podmínek při činnostech v ochranných pásmech vodních zdrojů a minimalizaci škod na pozemcích, kulturách, vegetaci a lesu, zejména při dotčení majetku občanů.
3.22.5 AO-S musí dbát na minimalizaci dopadů, vyplývajících ze stavebních prací (bourání, prašnost, hlučnost mechanismů, vibrace, znečištění vodních toků), na pracovníky i na okolí (např. práce v noci, v blízkosti škol, zdravotnických zařízení apod.).
3.22.6 Pověřený pracovník zhotovitele vede evidenci o nakládání s odpady (§39, zákona č. 185/2001 Sb.), tj. zejména doklady ze skládek, z likvidace nebezpečných odpadů oprávněnými pracovišti apod. Tato evidence je předepsanou a povinnou součástí dokumentace, předkládané ke kolaudačnímu řízení.
3.22.7 Při vzniku havárie nebo poškození ŽP vedení stavby, případně v součinnosti s dalšími útvary dodavatele, operativně provádí nezbytná opatření k omezení ekonomických i environmentálních dopadů. Podle havarijních plánů, rozsahu a náročnosti škod zajistí odstranění následků vlastními silami nebo hasiči, případně odborně způsobilými a vybavenými firmami.
3.23 Odpadové hospodářství
3.23.1 Požadavky právních předpisů vycházejí ze zákona č. 185/2001 Sb. (zákon o odpadech). Jedná se zejména o důslednou separaci, označení a ukládání odpadů, jejich případné předávání oprávněným osobám, vedení průběžné evidence odpadů, vyhotovení ročních hlášení apod.
3.23.2 V případě, kdy při stavební činnosti dochází i ke vzniku odpadů kategorie „N“ (nebezpečné), je třeba požádat příslušný orgán životního prostředí o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady.
3.23.3 Pokud je zhotovitel nositelem certifikátu podle ČSN EN ISO 14001, řídí se ustanoveními příslušné dokumentace.
3.24 Ekonomika zakázky, fakturace
3.24.1 Řízení ekonomiky zakázky využívá ekonomického a finančního plánu zakázky, vytvořeného manažerem nákladů zakázky ve spolupráci s ekonomickým úsekem. Manažer nákladů zakázky kontroluje a řídí náklady v souladu s ekonomickým a finančním plánem ještě před jejich vynaložením, případný nesoulad s plánem signalizuje předem a společně s vedoucím zakázky navrhuje opatření k nápravě. Na základě podkladů od vedení stavby ekonomický úsek průběžně zpracovává nabíhající náklady a výnosy zakázky a provádí porovnání s plánem zakázky. Pokud je skutečnost rozdílná od plánu, ekonomický úsek s manažerem nákladů provede rozbor příčin tohoto nesouladu (např. vícepráce, chyba v rozpočtu apod.) a navrhne opatření k nápravě.
3.24.2 Kontrola nákladů probíhá podle jednotlivých druhů nákladů, zahrnutých do plánu nákladů zakázky podle odst. 1.5:
3.24.3 Fakturace na zakázce probíhá v termínech podle smlouvy o dílo. Podkladem pro vystavení faktury je soupis provedených prací, vzájemně odsouhlasený a podepsaný oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Soupis provedených prací zpracovává odpovědný pracovník zhotovitele (stavbyvedoucí, manažer nákladů apod.); obsahuje přehled prací a dodávek uskutečněných ve sledovaném období nebo etapě v jednotkách množství, včetně jednotkových cen a souhrnného finančního vyjádření. Pro průběžné sledování celkem provedeného rozsahu obsahuje i finanční vyjádření provedených prací od počátku výstavby.
3.24.4 Vlastní faktura (daňový doklad) obsahuje povinné a ostatní náležitosti:
3.24.5 Při ukončení zakázky je vystavována závěrečná (konečná) faktura, ve které je provedena rekapitulace veškeré fakturace na zakázce (odděleně od daňového základu závěrečné /konečné/ faktury). Obsahem konečné faktury jsou rovněž dopady všech případných změn, vzniklých v průběhu stavby (vícepráce nebo méněpráce).
3.24.6 Celkové výnosy jsou tvořeny fakturací provedených prací a plateb za poskytnuté služby. Po odpočtu všech nákladů se zakázkou spojených vzniká skutečný zisk na zakázce. Zisk je základní podmínkou pro existenci a rozvoj stavební firmy. Jeho využití se řídí vnitřními ekonomickými pravidly.
3.24.7 Každý podnikatel je povinen na všech svých obchodních listinách (objednávkách, obchodních dopisech, fakturách) uvádět kompletní identifikační údaje o své firmě, tj. jméno, název, sídlo nebo místo podnikání, identifikační číslo. Podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku též údaje o tomto zápisu, včetně spisové značky, respektive údaj o zápisu do jiné evidence (§13a zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů /úplné znění č. 216/2005 Sb./ - obchodní zákoník).
3.24.8 Stavbyvedoucí (AO-S) je v souladu se svým pracovněprávním postavením odpovědný nebo spoluodpovědný zejména za:
3.25 Zkoušky smontovaných zařízení
3.25.1 V průběhu a po skončení montáží provozních celků, dílčích provozních celků, provozních jednotek, strojních potrubních a kabelových rozvodů, strojního zařízení, vybavení a elektrických zařízení se provádějí následující druhy zkoušek:
zkoušky technologického zařízení (individuální vyzkoušení, komplexní vyzkoušení, zkušební provoz a garanční zkoušky),
předepsané zkoušky vybraných technologických zařízení.
3.25.2 Cílem zkoušek je průkaz zajištění:
Výstupem úspěšných zkoušek je zápis nebo protokol, ve kterém se potvrzuje, že výsledky zkoušek odpovídají příslušným předpisům, normovým hodnotám, projektovaným parametrům a požadavkům SOD. Tím se stvrzuje souhlas s pokračováním v následných pracovních postupech, nebo s převzetím zařízení do zkušebního provozu.
3.25.3 Zhotovitel stavby:
3.25.4 Stavbyvedoucí (AO-S)
shromažďuje doklady o úspěšně provedených zkouškách (Seznam dokladů pro přejímku díla).
3.26 Individuální, komplexní a garanční zkoušky
3.26.1 Individuální vyzkoušení
Zhotovitel provede u jednotlivých strojů a zařízení, které jsou předmětem montáže, individuální vyzkoušení za účelem ověření jakosti montáže a funkčnosti jednotlivých strojů a jejich připravenosti k provedení komplexních zkoušek, a to vč. provozního seřízení a prokázání kvality, provozní spolehlivosti a bezpečnosti provozu dodávaného zařízení.
Výsledky všech zkoušek podléhají schválení objednatelem, kterému je zhotovitel předloží v písemné podobě. Zkoušky nelze považovat za úspěšně provedené, dokud jejich výsledky objednatel neschválí.
Podmínkou pro zahájení těchto zkoušek je ukončení montáže příslušného provozního souboru (PS), dílčího provozního souboru (DPS), případně ucelené části dílčího provozního souboru, jež bude doloženo zejména následujícími dokumenty:
protokoly o provedení stavebních a tlakových zkoušek, případně dalších zkoušek v souladu s platnými normami a právními předpisy u tlakových a plynových zařízení
protokoly o vyrovnání spojek, přírub apod. u točivých strojů
dílčími revizními zprávami u zařízení elektro
dále musí být u všech provozních souborů, dílčích provozních souborů či ucelených částí dílčích provozních souborů před zahájením těchto zkoušek vystaven protokol o ukončení montáže podle odsouhlaseného návrhu stavby.
V rámci individuálního vyzkoušení budou provedeny zejména následující zkoušky:
ověření mechanické funkce a seřízení chodu u jednotlivých strojů a zařízení, případně souborů;
vyzkoušení funkce ovládání jednotlivých strojů a zařízení;
vyzkoušení funkce měřicích okruhů souvisejících s daným technologickým zařízením;
nastavení a ověření funkce ochran a blokád;
vyzkoušení a ověření funkce řídicího systému.
Kritéria úspěšnosti těchto zkoušek
vystavení protokolů o úspěšném provedení zkoušek mechanického chodu zařízení pro daný provozní soubor
vystavení protokolů o ověření funkce jednotlivých měřicích okruhů
vystavení protokolů o provedení zkoušek ovládání jednotlivých strojů a souborů ve všech úrovních řízení a statickém seřízení regulačních okruhů
vystavení protokolů o nastavení a vyzkoušení ochran a blokovacích podmínek jednotlivých strojů a zařízení či souborů
Toto individuální vyzkoušení je součástí montážních prací a objednatel má možnost se jej zúčastnit, případně, uzná-li to za potřebné, zajistí i účast budoucího provozovatele předmětného díla. Zhotovitel oznámí objednateli provádění těchto zkoušek písemně nebo pokud bude později dohodnuto jinak, pak zápisem v montážním deníku sedm dní předem. V montážním nebo stavebním deníku bude také zachycen výsledek těchto zkoušek.
Na základě sledování průběhu montáže a individuálních zkoušek je objednatel povinen sdělovat zhotoviteli zpravidla zápisem v montážním deníku stanoviska k zjištěným skutečnostem a výsledkům, která by mohla mít vliv na objednatelovo stanovisko při odevzdání a převzetí dodávky.
Objednatel v rámci svého podstatného spolupůsobení poskytne (zajistí) zhotoviteli pro individuální vyzkoušení potřebné prostředky, média a energie, zejména el. energii, vodu, mazací prostředky a další média v případě, že o ně zhotovitel požádá písemně nejméně 7 dní předem.
3.26.2 Komplexní zkoušky
Komplexní vyzkoušení může být zahájeno pouze v případě, že individuální zkoušky neprokáží vady a nedodělky jednotlivých strojů a zařízení tvořících součást díla, případně pokud drobné vady zjištěné při individuálních zkouškách a potvrzené v zápise byly řádně odstraněny a odstranění bylo zápisem potvrzeno.
Komplexním vyzkoušením je v podstatě prověřena správnost řešení projektu, funkce strojů a zařízení jednotlivě i ve vzájemných funkčních vazbách, též správnost montážních prací a mechanická funkčnost provozních souborů jako provozního celku.
Komplexním vyzkoušením se prokazuje zásadně to, čeho je dodané dílo - zařízení (nebo jeho příslušná část), vzhledem k náběhové křivce, schopno dosáhnout na počátku zkušebního provozu.
Případně zjištěné závady při KZ musí být odstraněny včas tak, aby nezpozdily získání rozhodnutí stavebního úřadu o povolení prozatímního užívání díla (stavby) ke zkušebnímu provozu a zahájení zkušebního provozu (to zpravidla před vydáním kolaudačního souhlasu).
Komplexní vyzkoušení, jehož součástí je i jeho příprava, bude provedeno v technicky a ekonomicky zdůvodněném rozsahu.
Příprava komplexního vyzkoušení zahrnuje pro provedení KV, zejména:
ověření potřeby, počtu a kvality provozních pracovníků;
ověření potřeby množství a kvality provozních hmot, energií a jiných potřebných prostředků;
provedení zkoušek potřebných k předběžnému ověření kvality a funkce zařízení, dále jeho zařízení (zejména při zatížení), spuštění a jiné slaďování (přičemž některé zkoušky se provedou v rámci individuálního vyzkoušení);
Návrh rozsahu charakteru komplexního vyzkoušení zpracuje zhotovitel v dokumentaci pro provedení stavby a v programu komplexních zkoušek, zhotoveném nejméně jeden měsíc před provedením komplexního vyzkoušení.
Bude-li to vyžadovat charakter dodávky, zpracuje dodavatel samostatný projekt komplexních zkoušek, který bude vycházet z požadavků odběratele, uplatněných při zpracování a projednání koncepčního návrhu stavby.
Komplexní vyzkoušení bude trvat 72 hodin nepřetržitého provozu.
Komplexní vyzkoušení se bude pokládat za úspěšné, jestliže zkoušené zařízení předmětného provozního souboru bylo řádně v chodu - provozu nepřetržitě po dobu 72 hodin. Vyskytnou-li se větší závady na zkoušeném zařízení z příčin na straně zhotovitele, odstraní je zhotovitel během chodu na svůj náklad.
Je-li předmětem, popř. součástí díla, systém řízení, musí být při komplexním vyzkoušení prokázána jeho funkce, která je nezbytná k bezpečnému komplexnímu vyzkoušení.
Objednatel v rámci svého podstatného spolupůsobení poskytne bezplatně zhotoviteli pro komplexní vyzkoušení potřebná média a energie, zejména el. energii, vodu, palivo, apod. v dohodnutém rozsahu podle specifikace, kterou předloží zhotovitel objednateli spolu s věcným a časovým harmonogramem provádění zkoušek.
3.26.3 Garanční zkoušky
Garančními zkouškami zhotovitel objednateli (či provozovateli) prokáže rozhodující funkční a výkonnostní vlastnosti dodaného souboru, tedy že zařízení dosahuje požadovaných hodnot pro plný provoz. Úspěšné provedení garančních zkoušek je specifickým způsobem průkazu o tom, že dílo (tj. dodaný soubor strojů a zařízení) bylo řádně provedeno.
Zhotovitel podrobí dílo garančním zkouškám, kterými se rozumí sjednaná doba provozu, při které zařízení při projektovaných podmínkách musí bez jiných než běžných údržbových zásahů pracovat bezvadně, a v jejímž průběhu zhotovitel prokáže měřeními a výpočty rozhodující funkční a výkonnostní vlastnosti, tj. že zařízení dosahuje jakostně technických ukazatelů a požadovaných hodnot, tj. kvalitativních i kvantitativních stanovených v této smlouvě, nejsou-li pak v samostatné smlouvě výslovně sjednaných anebo jakostně technických ukazatelů a hodnot vybraných z ukazatelů předepsaných projektovou dokumentací jako ukazatelů rozhodujících, a to s maximálními časovými, materiálovými a energetickými úsporami. GZ zhotovitel objednateli prokazuje kvalitu díla vyžadovanou pro plný provoz.
Obsah konkrétní garance za výkon (druh, obsah, a počet vybraných parametrů):
záruka za výslednou kapacitu
záruka za spotřební ukazatele
záruka z dosažení kvality výsledných produktů
3.27 Podmínky prací za provozu
3.27.1 V průběhu výstavby se stavební práce mohou dotýkat provozu cizích zařízení, zařízení investora nebo zařízení, smontovaných jako součást dodávky stavby.
3.27.2 Zařízení jiných vlastníků mohou být například:
3.27.3 Pro práce na těchto objektech nebo v souběhu s nimi (v ochranných pásmech, křížení a napojování sítí apod.) musí být základní podmínky obsaženy už v projektové dokumentaci a ve stavebním povolení.
Před vlastním prováděním prací zhotovitel stavby za součinnosti s objednatelem písemně dohodnou s dotčenými orgány státní správy, majiteli a správci objektů nebo sítí podrobné podmínky, které zahrnují případ od případu:
3.27.4 Při stavebních pracích v prostorách s provozem technologických zařízení investora (výrobní a skladová zařízení apod.) musí být obdobně sjednány podmínky pro zajištění provozu jak technologických zařízení, tak i pro provádění stavebních prací, obzvlášť:
provoz výrobních vodohospodářských a souvisejících technologických zařízení,
3.27.5 Pro individuální kompletní vyzkoušení a zkušební provoz zařízení, která jsou součástí dodávky stavby, musí být podmínky pro provedení zkušebních operací dohodnuty již ve smlouvách o dílo s poddodavateli technologie a v technické přípravě stavby.
3.27.6 Stavbyvedoucí (AO-S) odpovídá za to, aby obecně vždy byly:
3.28 Dokumentace skutečného provedení stavby
3.28.1 Změny a úpravy projektové dokumentace, provedené v průběhu výstavby, se řeší a potvrzují podle postupu, uvedeného v odst. 3.18.
3.28.2 Pověřený pracovník zhotovitele stavby shromažďuje dokumenty o všech schválených a provedených změnách vyvolaných dodavatelem, poddodavateli, stavebníkem nebo projektantem; před předáním díla zajistí jejich zaznamenání do dokumentace skutečného provedení stavby.
3.28.3 Dokumentaci skutečného provedení zabezpečuje zhotovitel stavby podle složitosti a rozsahu změn a charakteru stavby, případně podle požadavku stavebníka:
zadáním zpracování kompletní dokumentace skutečného provedení (u rozsáhlých změn a náročných staveb) u jiného dodavatele (např. u projektanta stavby, geodeta).
3.28.4 Zhotovitel stavby označí dokumentaci skutečného provedení stavby vhodným způsobem a opatří ji svým razítkem.
3.28.5 Stavbyvedoucí (AO-S) předává dokumentaci skutečného provedení stavby objednateli při přejímce díla. Ten se pak řídí ustanoveními §121 SZ.
4.1.2 Výstupní kontrolu provádí pracovník nebo pracovníci dodavatele, odborně způsobilí a pověření k této činnosti. Po dohodě se výstupní kontroly může účastnit i TD objednatele.
funkčnost částí stavby (strojně technologická část, měření a regulace, ASŘTP),
revizní zprávy,
4.2.3 Součástí předání vodohospodářského díla zhotovitelem je včasné dodání následujících dokumentů v písemné podobě a českém jazyce objednateli:
dodavatelské (resp. výrobní) dokumentace v potřebném rozsahu;
obvyklé průvodní technické dokumentace jednotlivých strojů a zařízení;
dokumentace skutečného provedení stavby v jasné, snadno srozumitelné formě, vč. jejího geodetického plánu zpracovaného odpovědným geodetem a také soupisu změn a víceprací a méněprací, odsouhlasených písemně předem TD (správcem stavby) a objednatelem;
originál stavebního deníku (§157 odst. 3 SZ)
revizních zpráv o potřebných příslušných revizních zkouškách a prohlídkách zařízení;
seznamů strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdávané dodávky, jejich pasporty a seznamy náhradních dílů;
atestů dodávek, tj. osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobků a jeho výkonnostních parametrech, vč. předepsaných certifikátů, materiálů a konstrukcí, které to vyžadují;
atestů o kvalitě pitné vody podle vyhlášky č. 409/2005 Sb.;
prohlášení o shodě ev. prohlášení o vlastnostech (pro stanovené stavební výrobky) podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky;
zhodnocených výsledků i případně zpracovaných programů individuálního a komplexního vyzkoušení a výsledků případně ve smlouvě sjednaných měření a zkoušek, vč. zkoušek přejímacích;
předpisů pro montáž, správný a bezpečný provoz, obsluhu a údržbu, včetně závazných podkladů pro zpracování provozního řádu pro zkušební provoz předmětného díla;
zápisů a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a výrobků; v případě dodávky stavební části stavebního díla jde o provedení zkoušek betonových směsí a betonů, betonových konstrukcí, zkoušky zemin a zemních prací, zkoušky vodotěsnosti, tlakové zkoušky vodovodních přípojek, vč. přípojky plynu a dalších rozvodů po ČOV, zkoušky vodotěsnosti kanalizace, zkoušky ÚT, vzduchotechniky, odsávání apod.;
provozních řádů pro zkušební provoz v souladu s normou TNV 756911;
zápisů o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací a o smontovaném zařízení;
zápisů o vyzkoušení smontovaného zařízení - např. tlakových zkouškách, zkouškách plynotěsnosti apod.;
prohlášení o původu zboží, je-li toto dodáno ze zahraničí (tj. mimo země objednatele);
dokladů o splnění podmínek pro případné uvedení do užívání stanovených rozhodnutím úřadu v zemi objednatele vč. případné dokumentace (manipulační řády apod.);
montážních nebo stavebních deníků, vč. deníku víceprací;
předávacích protokolů;
podkladů pro finanční vypořádání realizovaného díla;
uživatelského programového vybavení pro automatizaci řízení, vč. zajištění potřebných licencí;
manuálu pro obsluhu vizualizačního programu řídicího systému;
podkladů pro kolaudaci díla;
případné oznámení o archeologickém nálezu;
zprávy o provádění archeologického dohledu s konstatováním, že zhotovitel postupoval podle zákona č. 20/1997 Sb.;
fotografie díla v jeho postupných rozhodujících etapách realizace;
záručních listů jednotlivých strojů a zařízení;
výsledků chemických rozborů vody na ČOV;
zhodnocení chování se díla během zkušebního provozu, vč. závěrečného zhodnocení ZP;
dokladů o likvidaci veškerých odpadů vzniklých při realizaci díla v souladu s požadavky příslušných zákonů;
protokolů o výsledcích seřízení a optimalizaci obvodů automatického řízení a regulace;
výpočtů nastavení všech elektrických ochran;
ucelené části stavby (SO, PS a provozní celek).
4.3.3 Přejímky díla se účastní odpovědní (pověření) zástupci dodavatele (zhotovitele) a stavebníka (objednatele).
vlastníci a správci dotčených veřejných sítí a komunikací,
4.3.5 Autorizovaná osoba (AO-S) se účastní přejímacího řízení. Při tom předá všechny požadované doklady (viz odst. 4.2), dokumentaci skutečného provedení stavby (viz odst. 3.28) a případný soupis vad a nedodělků.
4.3.9 V případě, že závady zjištěné při přejímce brání řádnému převzetí a užívání díla, stavebník přejímací řízení přeruší nebo zruší. Zhotovitel odstraní tyto závady nebo zajistí jejich odstranění u svých poddodavatelů a provede novou výzvu k přejímce. K řešení případných rozporů při přejímce si může zhotovitel nebo stavebník získat nestranný odborný posudek.
Má-li tato skutečnost vliv na lhůty, cenu nebo vzniklé ztráty uživatele, postupuje se podle ujednání smlouvy o dílo, případně podle ustanovení obchodního (občanského) zákoníku.
4.3.12 V případě, že odstranění neshod, vad a nedodělků představuje změnu rozsahu plnění (redukce nebo rozšíření rozsahu prací), sjednají zástupci stran finanční vyrovnání, případně změnu lhůt plnění.
4.4.6 U liniových staveb se vyklízení staveniště zpravidla provádí po dílčích úsecích podle dohody s objednatelem a terénních a klimatických podmínek.
4.5 Zahájení zkušebního provozu a účast na ZP
Zkušebním provozem se ověřuje funkčnost a vlastnosti provedené stavby podle projektové dokumentace (viz §124 SZ).
Den zahájení zkušebního provozu předmětného provozního souboru bude stanoven dohodou stran nejpozději při odevzdání a převzetí dodávky, v souladu s příslušnou částí návrhu stavby.
Zkušební provoz se provádí na již objednatelem převzatém (části) díle za podmínek uvedených v provozním řádu pro zkušební provoz, který dodá zhotovitel.
Zkušební provoz je zpravidla prováděn pracovníky objednatele pod technickým vedením a podle dispozic pracovníků zhotovitele. O povolení k zahájení zkušebního provozu požádá objednatel příslušné orgány.
Účelem zkušebního provozu je dosažení stabilizovaného provozu jednotlivých provozních souborů, technologického celku a celého díla.
Zkušební provoz se bude považovat za úspěšně skončený tehdy, bude-li postupně dosaženo plné funkčnosti a dosáhnou-li parametry hodnot uvedených ve zpracovaném, projednaném projektu či případně hodnot následně upravených v rozhodnutí příslušných orgánů.
Po dobu zkušebního provozu je zhotovitel oprávněn odstraňovat vyskytnuvší se vady a provádět případná seřízení nutná k dosažení ustáleného chodu; objednatel je povinen běžně vyhovět případné žádosti zhotovitele a sjednanou dobu zkušebního provozu přerušit.
O průběhu zkušebního provozu jsou strany povinny vést průběžně záznamy v provozním deníku ZP vedeném objednatelem, které si vzájemně potvrzují. V záznamech musí být zejména zachyceno každé přerušení zkušebního provozu a jeho příčiny, a to s ohledem na průběh záruční doby.
Do provozního deníku musí zhotovitel zaznamenávat také všechny připomínky, příkazy objednatele, vložená opatření, rozhodnutí o výsledcích své činnosti.
Výsledky zkušebního provozu z hlediska úspěšnosti jeho ukazatelů se zachytí ve zvláštním protokolu, který obě strany podepíší. V protokolu se mj. zachytí i den, od něhož počíná běžet stanovená záruční doba.
Náklady zkušebního provozu, včetně technicky nutné účasti zhotovitele, hradí objednatel. Pokud zkušební provoz byl neúspěšný z příčin na straně zhotovitele, potom příslušné náklady prodlouženého ZP hradí zhotovitel.
4.6 Provozní řád
4.6.1 Provozní řád obsahuje předpisy, pokyny a dokumentaci pro provozování vodohospodářské stavby. Zpravidla se zpracovává jako provozní řád pro zkušební provoz a po ukončení zkušebního provozu zapracováním výsledků ZP vzniká provozní řád pro trvalý provoz. Provozní řád zajišťuje objednatel a zpravidla zpracovává buď projektant, nebo zhotovitel, většinou zhotovitel technologické části.
4.6.2 Provozní řád obsahuje textovou část s titulním listem a s vlastním textem a výkresovou část.
4.6.3 Titulní list textové části provozního řádu obsahuje zejména název díla, jméno (název) a adresu objednatele, provozovatele, projektanta, zhotovitele stavební a technologické části, zpracovatele provozního řádu, datum zahájení zkušebního a trvalého provozu, podpis a datum schválení provozního řádu.
4.6.4 Vlastní text provozního řádu obsahuje základní údaje o stavbě a pokyny pro její provozování.
4.6.5 V základních údajích o stavbě se uvede:
stručná charakteristika stavby (např. druh a typ, situování a velikost, počet jednotek a jejich řazení, technologie provozu);
přehled objektů, jejich hlavní parametry stavební, technologické a kapacitní, jejich funkce v rámci stavby;
možnosti vypojení, obtoku a přepadu u jednotlivých objektů;
údaje o jakosti médií;
základní údaje o vodním recipientu, který je stavbou dotčen;
seznam a popis míst měření množství a odběrů vzorků;
případné údaje o řídícím provozním středisku pro dálkové řízení, včetně spojovacích cest a automatizace technologických postupů;
způsob napájení objektů a zařízení stavby elektrickou energií;
seznam a popis míst uložení inventáře a materiálů potřebných pro provoz;
seznam orgánů a organizací, kterým se hlásí mimořádné události;
seznam hlavních bezpečnostních a hygienických předpisů.
4.6.6 Pokyny pro provozování stavby, kromě základních povinností provozovatele, obsahují zejména:
požadavky na hlavní úkony provozní, kontrolní, obslužné a udržovací, s uvedením jejich četnosti;
popis manipulace s hmotami včetně způsobu a podmínek jejich zneškodňování (případně využívání);
vyjmenování možných závažných poruch v provozu stavby a uvedení postupů k jejich odstranění;
popis provozu v zimním období;
popis provozu při mimořádných okolnostech, jako při povodni, požáru, přerušení dodávky elektrického proudu, při havarijním přítoku toxických látek apod.;
popis obsluhy dálkového ovládání a automatizace řízení technologických procesů;
pokyny k preventivní kontrole objektů a zařízení čistírny, včetně vedení knihy revizí a oprav;
popis údržby stavebních objektů;
způsob vedení provozního deníku, záznamů denních činností, pracovních pokynů a záznamů o průběhu směny;
stanovení směnnosti obsluhy u jednotlivých objektů a zařízení stavby;
pokyny pro bezpečnost a hygienu práce.
4.6.7 Výkresová část provozního řádu stavby obsahuje zejména tyto přílohy:
situaci v měřítku 1 : 200 až 1 : 500 se zakreslením stok, spojovacích potrubí, žlabů, el. kabelů a ostatních sítí technického vybavení;
přehledný podélný profil stavby;
charakteristické řezy hlavních objektů stavby;
celkové provozní a průtokové schéma stavby;
schéma napájení objektů stavby elektrickou energií a napájení spotřebičů, včetně příslušného měření;
schéma dálkového ovládání a automatizace řízení technologických procesů;
výkres nebo schéma snímače provozních veličin se znázorněním způsobu a místa vyhodnocení;
křivky a diagramy potřebné pro provoz;
tabelární přehled parametrů zařízení, strojů a přístrojů;
případné další výkresy podle složitosti a velikosti stavby.
4.6.8 Provozní řád schvaluje vlastník vodohospodářského díla.
4.7 Užívání stavby
4.7.1 Dokončenou stavbu, případně její část schopnou samostatného užívání, vymezenou v §119 SZ, lze užívat na základě kolaudačního souhlasu.
Žádost o kolaudační souhlas podává stavebník na základě úspěšného dokončení stavby, výsledků zkoušek a přejímacího řízení mezi ním a zhotovitelem stavby (viz odst. 4.3), a to v souladu s ustanoveními §119, 121 a §122 SZ.
4.7.2 K zjištění způsobilosti stavby k jejímu užívání stanoví stavební úřad termín konání závěrečné kontrolní prohlídky (§122 odst. 2 a §133 SZ).
4.7.3 Pokud to vyžaduje budoucí provozování stavby a bylo sjednáno ve smlouvě o dílo, může zhotovitel předat části nedokončené stavby k předčasnému užívání stavebníkovi za účelem např.:
postupného zprovoznění dílčí části liniového objektu,
4.7.4 Při dílčí přejímce stavby (nebo její části) pro její předčasné užívání musí být mezi stavebníkem a zhotovitelem zejména dohodnuty následující podmínky:
přesné vymezení rozsahu (dílčí provozní celek, trasa, úsek);
technická způsobilost nedokončených stavebních prvků a zařízení;
4.7.5 Je-li podmínkou užívání díla zkušební provoz stavby nebo jejího zařízení, stavebník připojí k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu vyhodnocení výsledků zkušebního provozu, jímž prokazuje funkčnost a vlastnosti provedené stavby podle projektové dokumentace (§124 SZ).
4.7.6 Zhotovitel stavby je účastníkem řízení v případě předčasného užívání stavby (viz čl. 4.7.3). Účast jeho zástupců, zejména stavbyvedoucího (AO-S) na ostatních jednáních o povolení užívání stavby, je však vhodná zvlášť pro obhajobu provedeného díla a pro operativní řešení případných úprav stavby, které mohou z řízení vyplynout.
4.8 Manipulační řád
4.8.1 Manipulační řád vodního díla ve smyslu vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 216/2011 Sb. je soubor zásad a pokynů pro manipulaci s vodou k jejímu účelnému a hospodárnému využití podle povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami a stavebního povolení k vodnímu dílu, ke snižování nepříznivých účinků povodní, sucha a ledových jevů, k ochraně a zlepšení jakosti vody, jakož i k zajištění bezpečnosti, stability a spolehlivosti vodního díla a soubor zásad, pokynů a dokumentace pro obsluhu a údržbu objektů a zařízení vodního díla.
4.8.2 Náležitosti manipulačního řádu jsou:
identifikační a informační údaje;
technické údaje o vodním díle;
základní požadavky, zásady a pokyny pro manipulaci na vodním díle;
pokyny pro manipulaci s vodou, při mimořádném bezpečnostním opatření;
požadavky na druh, způsob, rozsah a četnost měření a pozorování na vodním díle potřebných pro manipulaci;
seznamy důležitých adres a komunikačních spojení;
zásady spolupráce při manipulaci s vodou mezi vlastníky nebo uživateli souvisejících vodních děl;
ostatní ustanovení (způsob a četnost provádění kontrolních měření, určení období pro provádění revizí a údržby, pravidla pro provedení záznamů);
přílohy manipulačního řádu.
4.8.3 Manipulační řád schvaluje vodoprávní úřad.
5.1.1 Dílo může vykazovat vady, jestliže v průběhu provozování díla jsou zjištěny závady neodpovídající požadovanému výsledku práce dodavatele, určenému ve smlouvě. Za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. Záruční lhůta je sjednána ve SOD a začíná běžet dnem předání díla nebo jeho ucelené části.
5.1.2 Obecně o vadách a zárukách za jakost viz zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a metodická pomůcka MP 4.2 Záruky v činnosti AO.
po vyřízení reklamace vyzve stavebníka k převzetí odstranění neshody a uzavření protokolu (zápisu) o předání a převzetí reklamovaného případu.
zhotovitel projedná se stavebníkem technická, obchodní a právní stanoviska;
při rozporném postoji stavebníka se spor řeší ve smyslu obchodního zákoníku;
pokud je výsledek sporu ve prospěch stavebníka, postupuje zhotovitel podle odst. 5.1.4;
je-li výsledek sporu ve prospěch zhotovitele, může být reklamovaný problém odstraněn na základě objednávky jako nová zakázka (změna nebo vícepráce).
zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů;
Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh.
disciplinárního řízení orgánů ČKAIT (při přestupcích proti profesnímu a etickému řádu ČKAIT);
5.3.2 Konečné finanční vypořádání zakázky je provedeno po jejím ukončení; zahrnuje úhradu veškerých vydaných a přijatých faktur na zakázce, úhradu veškerých mezd a k nim příslušných odvodů, úhradu veškerých souvisejících poplatků a ostatních nákladů na zakázce vzniklých, úhradu podílu na správní a výrobní režii. Pokud je ve smlouvě o dílo sjednáno zádržné, je jeho finanční vypořádání provedeno v souladu se smlouvou. Stejným způsobem je naloženo s případným zádržným, pokud bylo sjednáno s poddodavateli.
Doporučuje se, aby zhotovitel uchoval své kopie stavebního deníku a nejdůležitější doklady o stavbě po dobu shodnou s povinností stavebníka podle SZ, tj. 10 let od vydání kolaudačního souhlasu, popřípadě od dokončení stavby (§154 odst. 1 písm. d) SZ), minimálně však po dobu záruční lhůty.
3.1 Příloha č. 1. Seznam základních ČSN pro činnost AO při realizaci vodohospodářských staveb
Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre plameňové zváranie kovov a rezanie kovov
Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre oblúkové zváranie kovov
33 - ELEKTROTECHNIKA-ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování zemin - část 1: Pojmenování a popis
ČSN 72 1006
ČSN 73 0601
ČSN EN 13670
Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí
ČSN 75 2601
Malé domovní elektrárny - Základní požadavky
Dočasné stavební konstrukce - č. 1: Pracovní lešení - Požadavky na provedení a obecný návrh
Pevné kovové žebříky pro stavby
ČSN 74 3305
ČSN EN 12489
Vrata - Odolnost proti průniku vody - Zkušební metoda
ČSN 75 0101
ČSN 75 0120
ČSN 75 0130
ČSN 75 0140
Meliorace - Terminologie, hydromeliorace a rekultivace půdy
ČSN 75 0150
ČSN EN 1085
ČSN 75 0161
ČSN 75 0170
TNV 75 0211
Navrhování vodovodního a kanalizačního potrubí uloženého v zemi - Statický výpočet
ČSN 75 0250
ČSN 75 0434
TNV 75 0747
ČSN 75 0748
ČSN 75 0905
TNV 75 0910
TNV 75 0951
ČSN 75 1400
ČSN 75 2101
TNV 75 2102
TNV 75 2103
ČSN 75 2106-1
ČSN 75 2130
TNV 75 2131
Odběrné a výpustné objekty na vodních tocích
TNV 75 2303
ČSN 75 2310
TNV 75 2321
TNV 75 2322
ČSN 75 2340
TNV 75 2401
ČSN 75 2405
ČSN 75 2410
ČSN 75 2411
TNV 75 2415
TNV 75 2931
ČSN 75 2935
ČSN 75 4200
ČSN 75 4210
ČSN 75 4306
Hydromeliorace - Závlahové trubní sítě
TNV 75 4310
ČSN EN 805
ČSN 75 5025
ČSN 75 5301
ČSN EN 1508
ČSN 75 5401
TNV 75 5405
TNV 75 5408
ČSN 75 5411
TNV 75 5516
ČSN 75 5630
ČSN 75 5911
TNV 75 5950
TNV 75 6011
ČSN 75 6081
ČSN 75 6101
ČSN EN 752
Odvodňovací systémy vně budov - Vedení kanalizace
ČSN EN 1671
Venkovní tlakové systémy stokových sítí
ČSN EN 1091
Venkovní podtlakové systémy stokových sítí
ČSN EN 12889
ČSN 75 6230
ČSN 75 6261
TNV 75 6262
Odlehčovací komory a separátory
ČSN 75 6307
ČSN EN 12255-1
ČSN EN 12255-10
ČSN EN 12255-11
ČSN EN 12255-12
ČSN EN 12255-13
ČSN EN 12255-14
ČSN EN 12255-16
ČSN EN 12255-3
ČSN EN 12255-4
ČSN EN 12255-6
ČSN EN 12255-7
ČSN EN 12255-8
ČSN EN 12255-9
ČSN CEN/TR 12566-2
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 3: Balené anebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod
Odvádění a čištění odpadních vod ze zdravotnických zařízení
ČSN 75 6415
ČSN 75 6405
ČSN 75 6551
TNV 75 6616
ČSN EN 13508-1
Zjišťování a hodnocení stavu venkovních systémů stokových a kanalizačních přípojek - Část 1: Obecné požadavky
ČSN EN 14654-1
ČSN 75 6909
TNV 75 6910
TNV 75 6911
TNV 75 7121
Jakost vod. Požadavky na jakost vody dopravované potrubím
ČSN 75 7221
ČSN 83 9061
Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech
3.2 Příloha č. 2. Vzor – Zápis o předání a převzetí staveniště (části staveniště) >> (Formát *.doc)
3.3 Příloha č. 3. Vzor – Zápis o předání a převzetí dokončených staveb a jejich ucelených částí >> (Formát *.doc)
Vzory uvedené pod 3.2 a 3.3 jsou uloženy v editovatelném formátu DOC (Word).