Source: http://docplayer.fi/3838783-Sillan-laaturaportti-laatimisohje.html
Timestamp: 2016-10-25 03:34:16+00:00
Document Index: 11114286

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐Sillan laaturaportti. Laatimisohje
Download "Sillan laaturaportti. Laatimisohje"
Pauliina Riikka Halttunen
1 Sillan laaturaportti Laatimisohje2 3 Sillan laaturaportti Laatimisohje Toteuttamisvaiheen ohjaus TIEHALLINTO Helsinki 20064 Verkkoversio ISBN X TIEH v-06 Tiehallinto KESKUSHALLINTO Asiantuntijapalvelut Opastinsilta 12 A PL HELSINKI Puhelinvaihde5 ... ~.I_.~ MUU OHJAUS TIEHALLINTO /2006/30/1 VASTAANOTTAJA Tiepiirit SÄÄDÖSPERUSTA TL 117 KOHDISTUVUUS Tiehallinto KORVAA/MUUTTAA VOIMASSA Toistaiseksi ASIASANAT sillanrakennus, korjaus, laatu, raportit Sillan laaturaportti. Laatimisohje. TIEH v-O6 (pdf) Urakoitsija osoittaa tilaajalle tekemänsä sillan rakennus- tai korjaustyön vaatimustenmukaisuuden. Sitä varten urakoitsija laatii jokaisesta siltatyöstä sillan laatu raportin. Sillan laaturaportti, Laatimisohje verkkojulkaisu käsittää sillanrakennus- ja sillankorjaustöiden laatu raporttien sisältöä koskevat ohjeet. Niitä käytetään laadittaessa, tarkastettaessa, ylläpidettäessä ja säilytettäessä sillanrakennus- ja sillankorjaustöitä koskevia laaturaportteja. Tämän julkaisun tarkoituksena on luoda yhtenäinen, järkevä ja Tiehallinnon vaatimukset täyttävä menettely sillan rakentamisen ja -korjaamisen laaturaportin laatimiselle. Tämä laatimisohje koskee lopullista, tilaajalle luovutettavaa kaksiosaista laatu raporttia. Laaturaportin osa 1 säilytetään sillan käyttäjän ajan ja osa 2 vähintään sillan takuuajan. Raporttia täydennetään takuukorjausten ja sillan käyttöiän aikana tehtävien korjausten yhteydessä. Yksikön päällikkö ~~n. Tekniset palvelut Kehittämispäällikkö Siltatekniikka /~-;:ff~- LISÄTIETOJA Ossi Räsänen Tiehallinto, asiantuntijapalvelut, siltatekniikka Puh JAKELU6 TIEDOKSI Siltaurakoitsijat AP ja ATP ATS Liikennetekniikka ATS Tietojen hankinta ATP Tie- ja geotekniikka ATP Tienpidon hankinta ATP Siltatekniikka, tekninen henkilökunta Kirjasto7 ALKUSANAT Tämä sillanrakentamisen ja korjaamisen laaturaportin sisältöä ja esitystapaa koskeva julkaisu on laadittu Sillanrakentamisen yleisten laatuvaatimusten (SYL) ja Sillankorjausohjeiden (SILKO) pohjalta. Julkaisun on valmistellut DI Mauno Peltokorpi Laatukonsultit Oy:stä. Työtä ovat ohjanneet projektipäällikkö Ossi Räsänen, kehittämispäällikkö Jouko Lämsä ja rkm. Timo Repo Tiehallinnon siltatekniikasta, projektipäällikkö Mika Räsänen Tiehallinnon Uudenmaan tiepiiristä sekä urakoitsijoiden edustajina ins. Timo Hynynen Tieliikelaitoksesta, ins. Pertti Kärkkäinen YIT-Rakennus Oy:stä ja DI Petri Nieminen Skanska Tekra Oy:stä. Ohjetta käytetään laadittaessa, tarkastettaessa ja ylläpidettäessä sillanrakennus- ja korjaustöistä tehtyjä laaturaportteja. Asiakirja on tarkastettu ja viimeistelty saatujen lausuntojen pohjalta Tiehallinnon siltatekniikassa. Helsingissä elokuussa 2006 Tiehallinto Asiantuntijapalvelut8 9 Sillan laaturaportti Laatimisohje SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ Käyttöalue Käsitteet Tekstin sitovuus Laaturaportteja koskevat yleiset vaatimukset Yleistä Laaturaportin rakenne Laaturaportin sisältöä koskevat erityisohjeet Poikkeamien raportointi Laaturaportin luovutus, tarkastus ja säilyttäminen Takuuaika 13 2 SILLANRAKENTAMISEN LAATURAPORTIN SISÄLTÖ Yleistä Sillan ja siltatyön yleistiedot Yhteenveto siltatyön laadusta Luettelo materiaaleista ja tarvikkeista Sillan päämitat Pohja- ja maarakennustyöt Peruslaatat Pääty- ja välituet Päällysrakenne Kannen pintarakenteet Varusteet ja laitteet 30 3 SILLANKORJAAMISEN LAATURAPORTIN SISÄLTÖ Yleistä Sillan ja korjaustyön yleistiedot Yhteenveto korjaustyön laadusta Luettelo materiaaleista ja tarvikkeista Sillan päämitat Betonirakenteet Teräsrakenteet Puurakenteet Kivirakenteet Kuivatuslaitteet 4110 8 Sillan laaturaportti Laatimisohje Saumat Vedeneristykset ja päällysteet Siltaan liittyvät rakenteet 4311 Sillan laaturaportti Laatimisohje YLEISTÄ 9 1 YLEISTÄ 1.1 Käyttöalue Tämä julkaisu sisältää sillanrakennus- ja -korjaustöiden laaturaporttien sisältöä ja esitystapaa koskevat laatimisohjeet. Julkaisu on tarkoitettu lähinnä urakoitsijan käyttöön sillanrakennus ja korjaustöiden laaturaportteja laadittaessa ja koottaessa. Sitä voidaan käyttää myös apuna laaturaporttien tarkastuksessa, ylläpidossa ja säilytyksessä. Julkaisu ei koske urakoitsijan työn aikaista laadunohjausta ja laaturaportointia. Laatimisohjeita voidaan käyttää myös muistilistana työvaihekohtaisten työ- ja laatusuunnitelmien laatimisessa. 1.2 Käsitteet Tässä julkaisussa käytetään Sillanrakentamisen yleisissä laatuvaatimuksissa (SYL) ja Sillankorjausohjeissa (SILKO) esitettyjä käsitteitä ja määritelmiä. Käsitteet laaturaportti, laaturaportointi ja sillan laaturaportti on määritelty Sillanrakentamisen yleisten laatuvaatimusten Yleisen osan, SYL 1, kohdassa Sekä sillan rakennus- että korjaustyön laaturaportista käytetään jatkossa nimitystä sillan laaturaportti. 1.3 Tekstin sitovuus Urakoitsijaa koskeva sitova teksti on kirjoitettu leveällä palstalla, ohjeellinen ja informatiivinen sekä tilaajaa koskeva teksti kapealla palstalla. 1.4 Laaturaportteja koskevat yleiset vaatimukset Yleistä Urakoitsijan velvollisuus on osoittaa tilaajalle tekemänsä sillan rakennus- ja korjaustyön vaatimustenmukaisuus. Sitä varten urakoitsija laatii jokaisesta siltatyöstä laaturaportin. Sillan laaturaporttia koskevat yleiset vaatimukset on esitetty SYL 1:n kohdassa Sen mukaan laaturaportti palvelee sillan tulevaa hoitoa, ylläpitoa ja käyttöä. Laaturaportista tulee käydä ilmi sillan sijainti ja päämitat, tiedot käytetyistä materiaaleista, varusteista ja laitteista, yhteenveto siitä, täyttääkö siltatyö, sen osat ja käytetyt rakennusaineet niille asetetut vaatimukset sekä rakenteisiin mahdollisesti jääneet poikkeavuudet. Korjaustöissä ei tarvita tietoja sillan sijainnista ja päämitoista, elleivät ne ole korjaustyön yhteydessä muuttuneet.12 10 Sillan laaturaportti Laatimisohje YLEISTÄ Käytetyistä materiaaleista ja tarvikkeista tehdään luettelo, joka liitetään laaturaporttiin siltakohtaisen yhteenvedon jälkeen. Materiaalit ja tarvikkeet käyvät ilmi myös laaturaportin liitteenä olevista työvaiheen laatusuunnitelmista ja teknisistä työsuunnitelmista. Sillan laaturaportti koostuu osasta 1 ja osasta 2. Sillan laaturaportin osaan 1 liitetään kaikkien piiloon jäävien ja laadun kannalta tärkeiden rakenteiden ja työvaiheiden digitaalisia valokuvia (esim. jänteiden ankkureiden kohdat ja eristyksen alle jäävät pinnat), jotka varustetaan tarvittavin kuvatekstein. Sillan laaturaportin osaan 1 liitetään myös osa vaatimustenmukaisuuskokeiden tuloksista, kuten päämittojen ja sillan muodon mittaustulokset sekä seuraavat materiaalitodistukset, mittaustulokset ja olosuhderaportit: betonin suhteitustiedot teräksen materiaalitodistukset (1 kpl teräslaatua kohti) betonin ja teräksen pinnoitteiden olosuhderaportit sekä kalvonpaksuusmittausten ja tartuntavetokokeiden tulokset eristystyön olosuhderaportit ja tartuntavetokokeiden tulokset korjattavien rakenteiden laboratoriotutkimusraportit Laaturaportin erilliseksi osaksi (osa 2) kootaan urakoitsijan laatimat työvaiheiden laatusuunnitelmat ja pysyviä rakenteita koskevat tärkeimmät tekniset työsuunnitelmat, vaatimustenmukaisuuskokeiden pöytäkirjat ja laboratoriotutkimus-, mittaus- ja tarkastusraportit sekä työmaapäiväkirja. Laaturaportin osa 2 luovutetaan tilaajalle samaan aikaan sillan laaturaportin osan 1 kanssa. Pienten sillankorjaustöiden laaturaportti tehdään tätä julkaisua soveltaen esimerkiksi siten, että pieniä sillakorjaustöitä niputetaan useita samaan raporttiin. Laaturaporttiin sisällytetään kuitenkin aina vähintään tiedot kohteesta ja tehdyistä töistä, laadun loppuraportti, yleistarkastuksen raportti (jos on vaadittu), korjaussuunnitelma, laatu- ja työsuunnitelmat, laatuyhteenveto sekä tarvittavat mittaus- ja tarkastusraportit Laaturaportin rakenne Laaturaportti tehdään kaksiosaiseksi. Laaturaportin osaan 1 tulee: sillan ja siltatyön yleistiedot yhteenveto siltatyön laadusta poikkeamaraporttiluettelo, poikkeamaraportit ja poikkeamia koskevat korjaussuunnitelmat13 Sillan laaturaportti Laatimisohje YLEISTÄ 11 luettelo käytetyistä materiaaleista ja tarvikkeista sekä tärkeimmät materiaalitodistukset, laboratoriotutkimus- ja mittaustulokset sekä olosuhderaportit (ks. edellinen kohta) rakenneosa- ja työvaihekohtaiset laatuyhteenvedot sillan päämittojen ja sijainnin mittauspöytäkirjat toteutumapiirustukset ja työn aikana otetut digitaaliset valokuvat. Laaturaportin osaan 2 kootaan: siltatyön laadunvarmistussuunnitelma työvaiheiden laatusuunnitelmat ja erilliset pysyviä rakenteita koskevat tekniset työsuunnitelmat tai niiden yhdistelmät mittaus- ja tarkastusraportit. Elementtirakenteista, teräsrakenteista, teräsrakenteiden pintakäsittelystä ja puurakenteista tehdään omat laaturaportit, jotka liitetään siltatyön laaturaporttiin. Myös nämä erilliset raportit tehdään kaksiosaisina siten, että ensimmäiseen osaan tulee koko työn laatuyhteenveto, poikkeamaraportit, poikkeamia koskevat korjaussuunnitelmat sekä luettelo käytetyistä materiaaleista ja tarvikkeista materiaalitodistuksineen ja työolosuhdetietoineen. Toiseen osaan kootaan laatusuunnitelmat, valmistus- ja asennussuunnitelmat sekä mittaustulokset ja tarkastusraportit lukuun ottamatta teräsrakenteiden valmistuksen ja pintakäsittelyn suunnitelmia ja tarkastusraportteja, jotka liitetään raportin ensimmäiseen osaan. Kaavio laaturaportin rakenteesta on esitetty liitteessä 1. Kaavio kuvaa sellaisenaan sillanrakentamisen laaturaportin rakennetta. Korjaustöissä rakenne on samankaltainen. Rakenneosat korvautuvat korjaustöissä työkokonaisuuksilla. Kaavio kuvaa soveltaen myös erillisten laaturaporttien rakennetta. Rakenneosa- ja työvaihekohtaisissa yhteenvedoissa ilmoitetaan laatutekijöittäin, täyttääkö kyseinen ominaisuus asetetut vaatimukset vai ei, onko laadittu poikkeamaraportteja ja onko yhteenvedon liitteenä työ- ja laatusuunnitelmia, tarkastus- tai mittausraportteja tai mahdollisesti muita dokumentteja. Laaturaportin osa 1 kaikkine liitteineen luovutetaan tilaajalle paperiversiona ja lisäksi sähköisessä muodossa CD- tai DVD-levykkeellä. Kuvat luovutetaan vain sähköisessä muodossa. Laaturaportin osa 2 voidaan luovuttaa joko paperiversiona tai sähköisessä muodossa Laaturaportin sisältöä koskevat erityisohjeet Laaturaportin sisällön tulee olla selkeä ja kattava. Raportista ja sen liitteistä tulee löytyä dokumentoitu tieto kaikkien rakennussuunnitelmassa esitettyjen vaatimusten täyttymisestä. Raportoinnin laajuuden tulee olla vähintään14 12 Sillan laaturaportti Laatimisohje YLEISTÄ SYL:n eri osien tai SILKO-ohjeiden yksityiskohtaisten vaatimusten ja niitä täydentävien siltakohtaisten laatuvaatimusten tai korjaustyöselityksen mukainen. Kaikkien raportin tietojen ja sen liitteenä olevien mittaustulosten tulee olla jäljitettäviä siten, että jälkeenpäin pystytään luotettavasti toteamaan, mistä rakenneosasta ja sen kohdasta kukin mittaus tai tarkastus on tehty. Tarkastus- ja mittausraportteihin tulee liittää kaaviot, joihin on merkitty mittauskohdat. Jäljitettävyyden varmistamiseksi voidaan käyttää myös selventäviä koodimerkintöjä. Rakenneosien ja työvaiheiden yhteenvedoissa ja tarkastus- ja mittausraporteissa tulee esittää laatuvaatimusten kohdalla myös sallitut toleranssit. Laaturaportissa ja kaikissa sen liitteissä sekä tarkastus- ja mittauspöytäkirjoissa tulee olla päivämäärät ja merkintä raportin tai pöytäkirjan tekijästä. Laaturaportissa sekä rakenneosa- ja työvaihekohtaisissa yhteenvedoissa tulee olla lisäksi urakoitsijan vastuuhenkilön allekirjoitukset. Tietoja perittävistä arvonvähennyksistä ja maksettavista laatupalkkioista tai bonuksista ei merkitä laaturaporttiin, vaikka SYL 1 sitä edellyttää. Myöskään arviota rakennussuunnitelmasta tai hankintamenettelyn laadusta ei liitetä laaturaporttiin. Tilaajan tekemiä tai teettämiä vertailevien tarkastusten tai mittausten tuloksia ei käytetä vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen. Niiden tulokset toimitetaan urakoitsijalle, joka liittää ne laaturaporttiin omien vastaavien tulosten yhteyteen ja varustaa ne samalla numeroinnilla ja sopivalla lisämerkinnällä, esimerkiksi vertaileva mittaus. Jos tuloksissa on merkittäviä eroja urakoitsijan saamiin tuloksiin verrattuna, liitetään raporttiin myös tilaajan tai hänen asiantuntijansa lausunto erojen syistä ja niiden aiheuttamista toimenpiteistä. Jos laaturaportti laaditaan Silava-ohjelmaa käyttäen, ohjelma laskee epävirallisen, työn onnistumista kuvaavan laatuluvun Poikkeamien raportointi Kaikista rakenteeseen jäävistä ja korjaustoimenpiteitä vaativista poikkeamista ja myös toiminnallisista poikkeamista laaditaan poikkeamaraportti SYL 1 kohdan mukaisesti. Raportissa mainitaan erikseen jos poikkeama ylittää hylkäysrajan ja mitä toimenpiteitä siitä aiheutuu. Luettelo kaikista poikkeamaraporteista liitetään koko sillan laatuyhteenvetoon ja kaikki poik-15 Sillan laaturaportti Laatimisohje YLEISTÄ 13 keamaraportit kyseisen rakenneosan tai työvaiheen yhteenvetoon. Poikkeaman korjaamiseksi mahdollisesti tarvittava korjaussuunnitelma liitetään myös laaturaporttiin kyseisen poikkeamaraportin jälkeen. Mittaus- ja tarkastuspöytäkirjat laaditaan siten, että niistä erottuvat selvästi kaikki ne mittaus- tai tarkastustulokset, jotka eivät täytä asetettuja laatuvaatimuksia. Jos laadituista työ- ja laatusuunnitelmista poiketaan työn aikana, on ehdottoman tärkeätä, että asiasta laaditaan poikkeamaraportti, jossa korvaava työmenetelmä, materiaali tai tuote selvästi todetaan ja että asia mainitaan myös rakenneosa- tai työvaihekohtaisessa yhteenvedossa. Poikkeaman sisältävän rakenneosan tai työvaiheen korjaustyön jälkeen tehdään uusintatarkastus, jonka raportti liitetään aiemmin tehdyn raportin yhteyteen Laaturaportin luovutus, tarkastus ja säilyttäminen Urakoitsija luovuttaa sillan laaturaportin tilaajalle yleensä viimeistään kaksi viikkoa ennen urakan vastaanottotarkastusta ja täydentää sitä viimeisten vaatimustenmukaisuuskokeiden tuloksilla vastaanottotarkastuksen yhteydessä. Tilaajan laadunseurantaa hoitanut henkilö ja/tai tilaajan edustaja tarkastaa raportin, varustaa sen tarkastusmerkinnöin ja taltioi raportin tiepiirin arkistoon. Raportin osa 1 (ks. kohta 1.4.2) taltioidaan koko sillan käyttöiäksi. Osa 2 voidaan hävittää siltatyön takuuajan päätyttyä. Myöhemmät korjaustyön laaturaportit taltioidaan samaan paikkaan alkuperäisen laaturaportin kanssa, jos sellainen on olemassa. Yhdessä raportit muodostavat kokonaisuuden, jota voidaan käyttää sillan hoidossa, kunnossapidossa ja korjaamisessa koko sillan käyttöiän ajan. Laaturaportin tietoja voidaan käyttää myös silloissa käytettyjen materiaalien säilyvyyden sekä tarvikkeiden ja rakenneratkaisujen toimivuuden arviointitutkimuksissa Takuuaika Takuuaikana tehtyjen korjaus- ja muutostöiden aiheuttamat täydennykset lisätään takuuajan päätyttyä sillan laaturaporttiin.16 14 Sillan laaturaportti Laatimisohje YLEISTÄ17 Sillan laaturaportti Laatimisohje SILLANRAKENTAMISEN LAATURAPORTIN SISÄLTÖ 15 2 SILLANRAKENTAMISEN LAATURAPORTIN SISÄL- TÖ 2.1 Yleistä Seuraavassa on esitetty sillan rakentamisen laaturaporttia koskevat vaatimukset laatuvaatimuksittain Sillanrakentamisen yleisten laatuvaatimusten SYL:n mukaisessa järjestyksessä. On huomattava, että kussakin sillassa vain osa SYL:n laatuvaatimuksista tulee kysymykseen ja että siltasuunnitelmassa ja sillan rakennussuunnitelmassa voidaan laatuvaatimuksia ja niiden mukaisia raportoinnin vaatimuksia muuttaa huomattavastikin SYL:n yleisistä vaatimuksista. Kunkin rakenneosan tai työvaiheen jälkeen on kerrottu, missä SYL:n kohdassa vaatimukset on esitetty. Vaatimusten toteutuminen esitetään rakenneosan tai työvaiheen laatuyhteenvedossa. Tässä julkaisussa on lisäksi mainittu, mitä liitteitä yleensä kyseisen rakenneosan tai työvaiheen laatuyhteenvetoon liitetään. Laatimisohjeessa mainitut työ- ja laatusuunnitelmat voivat olla yhteisiä tai erillisiä ja yhden tai useamman rakenneosan tai työvaiheen käsittäviä. Siten viittaus työ- ja laatusuunnitelmaan voi olla useammassa kohdassa, vaikka kyseessä on sama suunnitelma. Jos tässä laatimisohjeessa rakenneosan tai työvaiheen kohdalla on mainittu vain SYL:n kohta, kyseisestä työstä ei yleensä ole tarpeen tehdä erillistä työtai laatusuunnitelmaa ja vaatimustenmukaisuuden osoittaminen voidaan kuitata maininnalla kyseisen rakenneosan tai työvaiheen laatuyhteenvedossa, esimerkiksi pohjasuhteet tarkastettu, ok tai pelkkä ok. 2.2 Sillan ja siltatyön yleistiedot Laaturaportin osan 1 alussa kerrotaan yleistiedot sillasta ja siltatyöstä (liite 2, sivu 1) seuraavasti: 1. Silta ja tilaaja sillan nimi, suunnitelma- ja siltarekisterinumero sekä sijaintipaikkakunta, tien numero ja hanke, johon silta kuuluu tilaaja, esimerkiksi tiepiiri ja tilaajan edustaja laadunseurannasta vastaava henkilö ja tilaajan asiantuntijat 2. Urakka ja urakoitsijat urakkamuoto työn alkamis- ja valmistumisajankohta urakoitsija, urakoitsijan edustaja ja sillan vastaava työnjohtaja18 16 Sillan laaturaportti Laatimisohje 2006 SILLANRAKENTAMISEN LAATURAPORTIN SISÄLTÖ käytetyt tärkeimmät aliurakoitsijat ja tavarantoimittajat sekä vastuuhenkilöt ja aliurakan sisältö 3. Pysyvien rakenteiden suunnitelmat ja suunnitelmanmuutokset luettelo pysyvien rakenteiden suunnitelmapiirustuksista niihin tehtyine muutoksineen (sisältää myös työn aikana tehdyt suunnitelmat) luettelo mahdollisesti laadituista toteutumapiirustuksista (piirustukset liitetään laaturaporttiin) 4. Erilliset laaturaportit luettelo erillisistä laaturaporteista, esimerkiksi teräsrakenteiden konepaja-, asennus- ja pintakäsittelytyöt sekä betonielementti- ja puurakenteet (erilliset laaturaportit liitetään sillan laaturaporttiin) 5. Sillan paikan mittaustiedot pysyvien mittauksen lähtöpisteiden numerot, koordinaatit ja korkeusjärjestelmä selostus mittaustavasta liitetään raporttiin. 2.3 Yhteenveto siltatyön laadusta Laaturaportin osassa 1 esitettävästä yhteenvedosta (liite 2, sivut 2 ja 3) käy lyhyesti ilmi, mikä on sillan kokonaislaatu ja missä kohdin se poikkeaa suunnitellusta. Yhteenveto voidaan esittää taulukon muodossa. Taulukossa esitetään tarkasteltava rakenneosa tai työvaihe, maininta siitä, täyttääkö kyseinen rakenneosa tai työvaihe asetetut vaatimukset vai ei, mahdolliset pysyviin rakenteisiin jäävät poikkeamat ja poikkeamaraportin numero sekä tarpeelliset huomautukset. Tarkasteltavia rakenneosia ja työvaiheita voivat olla: 1. Sillan päämitat 2. Pohja- ja maarakennustyöt pohjasuhteiden tarkistaminen kaivu- ja louhintatyöt täytöt uomat ja väylät työpadot maapohjan vahvistukset lyöntipaalutukset suurpaalutukset 3. Peruslaatat sijainti mittatarkkuus betonipeitteen paksuus tartuntojen sijainti pinnat raudoitustyöt betonityöt19 Sillan laaturaportti Laatimisohje SILLANRAKENTAMISEN LAATURAPORTIN SISÄLTÖ Pääty- ja välituet sijainti mittatarkkuus betonipeitteen paksuus pinnat raudoitustyöt betonityöt betonipintojen verhoukset (voi koskea muitakin rakenneosia) maanvastaisten betonipintojen kosteuseristys (voi koskea muitakin rakenneosia) betonipintojen suoja-ainekäsittelyt (voi koskea muitakin rakenneosia) o impregnointi o tiivistys o pinnoitus o töherrysten esto 5. Päällysrakenne sijainti mittatarkkuus betonipeitteen paksuus pinnat raudoitustyöt betonityöt jännittämistyöt elementtirakenteet teräsrakenteet teräsrakenteiden pintakäsittely puurakenteet 6. Kannen pintarakenteet betonikannen eristysalusta eristys eristyksen suojaus sillan päällyste 7. Varusteet ja laitteet liikuntasaumat laakerit ja nivelet koneistot ja ohjaamot siirtymälaatat suojalaitteet (mm. kaiteet ja reunatuet) muut varusteet ja laitteet (mm. aukot ja varaukset, panosputket ja kiinnikkeet, tippu-, pintavesi- ja paineentasausputket, salaojat, kaapeliputket ja -hyllyt sekä tarkkailu- ja kontaktitapit). Yhteenvedon liitteenä esitetään luettelo kaikista raportoiduista poikkeamista, niin rakenteeseen jäävistä kuin korjatuistakin ja myös toiminnallisista poik-20 18 Sillan laaturaportti Laatimisohje 2006 SILLANRAKENTAMISEN LAATURAPORTIN SISÄLTÖ keamista. Poikkeamaraportit liitetään rakenneosa- ja työvaihekohtaisiin yhteenvetoraportteihin. Rakenneosan laatuyhteenvedosta on malli liitteen 2 sivulla Luettelo materiaaleista ja tarvikkeista Sillan rakentamisessa käytetyistä materiaaleista ja tarvikkeista laaditaan luettelo rakenneosittain. Luettelo liitetään laaturaportin osaan 1 sillanrakentamisen laatuyhteenvedon jälkeen. Luetteloon liitetään kohdassa mainitut materiaalitodistukset ja mittaus-, tarkastus- ja olosuhderaportit. 2.5 Sillan päämitat Liitteenä valmiin sillan laatusuunnitelma ja laatuyhteenveto (valmis silta). Päämittojen laatusuunnitelmat, laatuyhteenveto ja tarkastusdokumentit liitetään laaturaportin osaan Sillan sijainti pystytasossa, SYL Dokumenttina tulokset mittauksista sillan reunapalkkien ylempien ulkonurkkien viisteisiin maa- ja välitukien kohdalle asennettujen tarkkailutappien kohdalta. 2. Sillan sijainti vaakatasossa, SYL Dokumenttina tulokset mittauksista sillan maa- ja välitukien kohdalle asennettujen tarkkailutappien kohdalta. 3. Sillan hyödyllinen leveys, ajoradan leveys sekä korotetun jk- ja pp-tien leveys, SYL Dokumenttina mittaustulokset siipimuurien uloimmista päistä, tukien kohdalta, aukkojen keskeltä ja sillan kapeimmalta kohdalta. 4. Sillan ja reunapalkin muoto pystysuunnassa, SYL Dokumenttina muodon mittaustulokset sillan maa- ja välitukien kohdalle, silta-aukkojen keskelle ja maatukien tai ulokkeiden siipimuurien päihin asennettujen tarkkailutappien kohdalta sekä vastaavilta kohdilta aukkojen neljännespisteistä. Mittauksessa tarkastellaan sillan todellista muotoa tukien välillä ja maatukien tai ulokkeiden päissä verrattuna reunapalkin todellisiin korkeuksiin viereisten tukien kohdalla. 5. Sillan ja reunapalkin muoto vaakasuunnassa, SYL Dokumenttina muodon mittaustulokset kummankin reunapalkin päältä ulkoreunasta päällysrakenteen päistä, sillan keskeltä ja sillan neljännespisteistä. 7. Sillan jännemitta ja vapaa-aukko, SYL Dokumenttina jännemittojen, ulokkeiden ja vapaa-aukkojen mittaustulokset SYL mukaan mitattuna.21 Sillan laaturaportti Laatimisohje SILLANRAKENTAMISEN LAATURAPORTIN SISÄLTÖ Sillan alikulkukorkeus, SYL Dokumenttina alikulkukorkeuden mittaustulokset kulkuaukoittain suunnitelmaan merkityistä kohdista ja siitä kohdasta, missä se on pienin. 9. Sillan kulkukorkeus, SYL Dokumenttina kulkukorkeuden mittaustulokset suunnitelmaan merkityistä kohdista ja siitä kohdasta kulkuaukoittain, missä se on pienin. 10. Rakenneosan kaltevuus, SYL Dokumentti silmämääräisen tarkastuksen pöytäkirja. Jos rakenneosassa on silmin havaittavaa kaltevuuspoikkeamaa, tehdään mittaukset seinämäisten tukien ja päätytukien kaikista pinnoista ja pilarien vastakkaisilta puolilta. Mittausraportti liitetään laaturaporttiin. 2.6 Pohja- ja maarakennustyöt Liitteenä pohja- ja maarakennustöiden laatusuunnitelma ja työvaiheen laatuyhteenveto. 1. Pohjasuhteiden tarkistaminen, SYL Liitteenä dokumentti mahdollisista jatkotoimenpiteistä, jos pohjasuhteet eivät vastaa suunnitelmaasiakirjoissa esitettyä. 2. Kaivu- ja louhintatyöt, SYL 2.3. Liitteenä kaivu- ja louhintatöiden työsuunnitelma. kaivetun peruskuopan pohjan taso ja tasaisuus, SYL Dokumentti tarkastuspöytäkirja, vähintään 6 vaaitustulosta / tuki ja tasaisuuden tarkastus oikolaudalla. kaivutyön epätasaisuuksien ja ylisyvän kaivun täyttö ja tiivistys, SYL Dokumentti tarkastuspöytäkirja, menetelmänä silmämääräinen tarkastus tai koetintanko, hydraulista murtumaa epäiltäessä lisäksi esim. paino- tai heijarikairauksen pöytäkirja.. louhitun pohjan taso ja tasaisuus, SYL Dokumentti tarkastuspöytäkirja, vähintään 6 vaaitustulosta / tuki ja tasaisuuden tarkastus oikolaudalla, vedenalaisissa kaivannoissa tarvittaessa videotarkastuksen levyke. kaivantojen tukeminen, SYL Kaivannon tuentasuunnitelmaa ei liitetä raporttiin. kaivutyöt, SYL Kaivutyösuunnitelmaa ei liitetä raporttiin. kaivannon kuivanapito, SYL Kaivannon kuivanapitosuunnitelmaa ei liitetä raporttiin. räjäytys- ja louhintatyöt, SYL Räjäytys- ja louhintasuunnitelmaa ei liitetä raporttiin. 3. Täytöt, SYL 2.4. Liitteenä täytön työsuunnitelma.22 20 Sillan laaturaportti Laatimisohje 2006 SILLANRAKENTAMISEN LAATURAPORTIN SISÄLTÖ perustusten alapuolisen täytön materiaali, SYL ja 3. Dokumenttina rakeisuuskäyrät työn alussa ja kutakin alkavaa 500 m 3 itd kohti. sora- ja mursketäytön paksuus sekä tiivistystapa ja -määrä, SYL , 4 5. ja Dokumentti pöytäkirja työtapatarkkailusta. louhetäytön kerrospaksuus sekä tiivistystapa ja tiivistyskertojen määrä, SYL , 6 ja Dokumentti pöytäkirja työtapatarkkailusta. perustusten alapuolisen täytön tiiveys ja tasaisuus, SYL Dokumenttina volymetrimittauksen tai levykuormituskokeen pöytäkirja (yli 600 mm paksut täytöt) ja oikolaudalla tehdyn mittauksen pöytäkirja. muut perustusten alapuolisen täytön vaatimukset, SYL Dokumentti pöytäkirja työtapatarkkailusta. sillan peruskuopan ja taustan täyttö, SYL , materiaali ja tiivistys. Dokumenttina rakeisuuskäyrät ja pöytäkirja työtapatarkkailusta. 4. Uomat ja väylät, SYL 2.5. Liitteenä työ- ja laatusuunnitelma sekä dokumenttina haraus- ja uoman mittojen tarkastuspöytäkirja (20 m:n välein mitattu). 5. Työpadot, SYL 2.6. Työsuunnitelmaa ja materiaalien rakeisuus- ja vedenläpäisevyystietoja ei tarvitse liittää raporttiin. 6. Maapohjan vahvistukset, SYL 2.7. Liitteenä tarvittavat työ- ja laatusuunnitelmat ja dokumenttina tarkastusraportit. 7. Lyöntipaalutukset, SYL 2.8. Liitteenä työvaiheen työ- ja laatusuunnitelma. teräsbetonipaalut ja paalutarvikkeet, SYL Dokumenttina paalujen tarkastuspöytäkirja (mm. mittatarkkuus, betonin puristus- ja toimituslujuus, SYL mukaiset tarkastukset sekä kalliokärkien ja jatkosten materiaalitodistukset ja kuormakirjat) teräspaalut, SYL Dokumenttina materiaalien ainestodistus ja hitsisaumojen tarkastusraportit. lyöntipaalutustyö, SYL Liitteenä lyöntipaalutussuunnitelma ja dokumenttina paalutuspöytäkirjat, paalujen mittaus- ja sijaintitiedot, mahdolliset raportit koekuormituksista ja ehjyysmittauksista sekä toteutumapiirustukset. 8. Suurpaalutukset, SYL 2.9. Liitteenä työvaiheen työ- ja laatusuunnitelma. paalujen materiaalit ja paalutarvikkeet, SYL Dokumenttina betonin vaatimustenmukaisuuskokeiden tulokset (SPO-2001 kohta 6.3.3) ja teräsputkipaalujen ja paalutarvikkeiden materiaalien ainestodistukset ja hitsien tarkastuspöytäkirjat (SPO-2001 kohta ). suurpaalutustyö, SYL Liitteenä tekninen työsuunnitelma (SPO-2001 kohta 8.1) ja dokumenttina paalujen sijaintimittauspöytäkirja ja SPO-2001 liitteiden 1-4 mukaiset paalutuspöytäkirjat sekä tulokset teräsputkipaalujen PDA-mittauksista ja kaivinpaalujen ultraäänitarkastuksista.23 Sillan laaturaportti Laatimisohje SILLANRAKENTAMISEN LAATURAPORTIN SISÄLTÖ Peruslaatat Liitteenä peruslaattojen laatusuunnitelma ja rakenneosan laatuyhteenveto. 1. Sijainti, SYL sijainti vaakatasossa, SYL ja 3. Dokumenttina sijaintimittaustulokset laatan nurkkapisteissä, saman tuen erillisistä peruslaatoista myös keskinäiset etäisyydet. yläpinnan korkeusasema, SYL Dokumentti vaaitustulokset nurkkapisteiden kohdalta ja tarvittaessa peruslaatan sivujen keskikohdilta, vedenalaisista peruslaatoista lisäksi maininta betonin ylipaksuuden piikkauksesta. 2. Mittatarkkuus, SYL peruslaatan leveys ja pituus, SYL Dokumentti mittaustulokset laatan sivuilta sen yläpinnasta ja tarvittaessa myös laatan puolivälistä. peruslaatan paksuus, SYL Dokumentti laskelma paksuuksista nurkkapisteiden kohdalla ja tarvittaessa peruslaatan sivujen keskikohdilta yläpinnan korkeusaseman mittausraportissa. 3. Betonipeitteen paksuus, SYL ja 3 4. Dokumentti pöytäkirja betonipeitteen paksuusmittauksesta (vähintään 10 % osuudelta tarkastettavasta pinnan alasta), lisäksi maata vasten ja veden alla valetuista pinnoista laskelma raudoituksen tuennasta ja raudoituksen tarkastuspöytäkirja. 4. Tartuntojen sijainti, SYL ja Liitteenä raudoituksen työ- ja laatusuunnitelma ja dokumenttina maininta tarkastuksesta raudoituksen tarkastuspöytäkirjassa. 5. Pinnat, SYL muottia vasten valetut pinnat, SYL Dokumentti silmämääräisen tarkastuksen pöytäkirja (kaikki pinnan laatutekijät) ja tarvittaessa mittaustuloksia. kuivatyönä valetun peruslaatan yläpinta, SYL Dokumentti silmämääräisen tarkastuksen pöytäkirja (kaikki pinnan latutekijät) ja tarvittaessa mittaustuloksia. veden alla valetun peruslaatan yläpinta, SYL Dokumenttina maininta työvaiheen yhteenvedossa laatan yläpinnan tasauksesta. peruslaattojen pintojen halkeilu, SYL Dokumentti silmämääräisen tarkastuksen pöytäkirja. vedenalaiset pinnat (ks. kohta 2.7/7). 6. Raudoitustyöt, SYL ja Liitteenä raudoituksen työ- ja laatusuunnitelma. betoniterästankojen laatu, sijainti, jatkospituudet, koko ja määrä. Dokumentti raudoituksen tarkastuspöytäkirja, jossa on maininta myös betoniterästankojen laadun tarkastuksesta.24 22 Sillan laaturaportti Laatimisohje 2006 SILLANRAKENTAMISEN LAATURAPORTIN SISÄLTÖ 7. Betonityöt, SYL Liitteenä betonointisuunnitelma. Teline- ja muottisuunnitelmaa ei liitetä laaturaporttiin. betonin osa-aineet, SYL Dokumenttina suhteitustiedot ja suhteituksen tarkistustiedot, esimerkiksi betonin valmistajan annosraporttien tarkistustiedot. betonin koostumus, SYL Dokumenttina ennakkokoepöytäkirja (aikaisempien laadunvalvonta- tai vaatimustenmukaisuuskokeiden tai ennakkokokeiden tulokset). ITB:n koostumuksesta dokumenttina SYL mukaisten ennakkokokeiden tulokset ja ohjeen Siltabetonien P-lukumenettely, Tiehallinnon selvityksiä 30/2005, kohdan 4.2 kolmannen kappaleen mukaisten selvitysten tulokset. betonin puristuslujuus, SYL Dokumenttina puristuslujuuskokeiden tulokset (tunnistustestaus, kimmovasarakoe P-lukubetonille tai rakenteesta irrotetut koekappaleet). betonin pakkasenkestävyys tarvittaessa (ks. kohta 2.8/6). betonointi, SYL Dokumentti betonointipöytäkirja ja rakenneosan mittapiirustuksiin merkityt poikkeavuudet (SYL ). työsaumojen tekeminen ja käsittely, SYL Dokumentti betonointipöytäkirja. pintojen jälkihoito, viimeistely ja suojaus, SYL Dokumentti betonointipöytäkirja, mahdollisesta suojauksesta maininta rakenneosan yhteenvetoon. tartuntojen kiinnittäminen, SYL Dokumentti betonointipöytäkirja ja tarvittaessa tartuntavetokokeiden pöytäkirja (SYL ). korjaus- ja viimeistelytyöt, SYL Dokumentti tarvittaessa tarkastuspöytäkirja. massiivisten rakenteiden betonointi, SYL Liitteenä betonityösuunnitelma (SYL ). Dokumentti betonointipöytäkirja, lämpötilamittausten tulokset sekä tarvittaessa laskelma lämpötilan vaikutuksesta betonin lujuuteen ja rakennekokeiden tulokset ja tarvittaessa arvio lämpötilan vaikutuksesta betonin pitkäaikaiskestävyyteen (SYL ). betonointi kylmällä säällä, SYL Liitteenä betonityösuunnitelma (SYL ). Dokumentti betonointipöytäkirja, lämpötilamittausten tai lämpöastevuorokausilaskelmien tulokset sekä laskelma lämpötilan vaikutuksesta betonin lujuuteen. vedenalainen betonointi, SYL Liitteenä betonityösuunnitelma. Dokumenttina betonin suhteitustiedot, ennakkokokeiden tulokset, betonointipöytäkirja, lämpötilamittausten tulokset, normikoekappaleiden ja/tai rakenteesta porattujen lieriöiden puristuslujuuskoekappaleiden tulokset ja mahdollisesti muiden tehtyjen kokeiden ja tarkastusten tulokset (esimerkiksi lieriöporaukset, ultraäänitarkastukset, kuituoptiset mittaukset, vesipainekokeet ja vedenalaiset videokuvaukset). 2.8 Pääty- ja välituet Liitteenä pääty- ja välitukien laatusuunnitelma ja rakenneosan laatuyhteenveto (malli liitteessä 2, sivu 4).25 Sillan laaturaportti Laatimisohje SILLANRAKENTAMISEN LAATURAPORTIN SISÄLTÖ Sijainti, SYL sijainti vaakatasossa, SYL Dokumenttina sijaintimittaustulokset tukien yläpään tasosta tarkkailutappien kohdalta, sijainnista peruslaattaan nähden tukien alapään tasosta peruslaatan reunoista ja välitukien keskinäiset etäisyydet tukien alapään tasosta. yläpinnan korkeusasema, SYL Dokumenttina vaaitustulokset tarkkailutappien kohdalta ja laakeritasoilta. 2. Mittatarkkuus, SYL poikkileikkausmitat, SYL Dokumenttina mittaustulokset SYL mukaisesti. rakenteiden käyryys, SYL Dokumenttina maininta silmämääräisen tarkastuksen tuloksesta rakenneosan yhteenvedossa ja tarvittaessa tukien ja reunapalkkien käyryyden mittaustulokset (SYL ). rakenteiden yläpinnan kaltevuus, SYL Dokumenttina maininta silmämääräisen tarkastuksen tuloksesta rakenneosan yhteenvedossa. 3. Betonipeitteen paksuus, SYL Dokumentti pöytäkirja betonipeitteen paksuusmittauksesta (vähintään 10 % osuudelta tarkastettavasta pinnan alasta, SYL ). Veden alla valetuista pinnoista ja silloin, kun muotti jätetään purkamatta, raudoituksen tarkastuspöytäkirja. 4. Pinnat, SYL muottia vasten valetut pinnat, SYL Dokumentti silmämääräisen tarkastuksen pöytäkirja (kaikki pinnan laatutekijät) ja tarvittaessa mittaustuloksia. Muottikangasta vasten valettujen pintojen tarkastuksessa otetaan huomioon huokosia ja valuvikoja koskevat tiukennetut vaatimukset (AA-luokka). pääty- ja välitukien yläpinta, SYL Dokumentti silmämääräisen tarkastuksen pöytäkirja (kaikki pinnan laatutekijät) ja tarvittaessa mittaustuloksia. pääty- ja välitukien pintojen halkeilu, SYL Dokumentti silmämääräisen tarkastuksen pöytäkirja vedenalaiset pinnat (ks. kohta 2.8/7). 5. Raudoitustyöt, SYL ja Liitteenä raudoituksen työ- ja laatusuunnitelma. betoniterästankojen laatu, sijainti, jatkospituudet, koko ja määrä sekä siteiden laatu. Dokumentti raudoituksen tarkastuspöytäkirja, jossa on maininta myös betoniterästankojen laadun tarkastuksesta. 6. Betonityöt, SYL Liitteenä betonointisuunnitelma. Teline- ja muottisuunnitelmaa ei liitetä laaturaporttiin. betonin osa-aineet, SYL Dokumenttina suhteitustiedot ja suhteituksen tarkistustiedot, esimerkiksi betonin valmistajan annosraporttien tarkistustiedot. betonin koostumus, SYL Dokumenttina aikaisempien laadunvalvonta- tai vaatimustenmukaisuuskokeiden tai ennakkokokeiden tulokset. ITB:n koostumuksesta dokumenttina SYL mu-26 24 Sillan laaturaportti Laatimisohje 2006 SILLANRAKENTAMISEN LAATURAPORTIN SISÄLTÖ kaisten kokeiden tulokset ja ohjeen Siltabetonien P-lukumenettely, Tiehallinnon selvityksiä 30/2005, kohdan 4.2 kolmannen kappaleen mukaisten selvitysten tulokset. betonin puristuslujuus, SYL Dokumenttina puristuslujuuskokeiden tulokset (tunnistustestaus, kimmovasarakoe P-lukubetonille tai rakenteesta irrotetut koekappaleet). betonin pakkasenkestävyys, SYL Liitteenä ennakkokokeiden tulokset (Siltabetonien P-lukumenettely, kohta 4.2) sekä suhteitustiedot, ilmamäärämittausten tulokset, vesimäärän tarkistusmittausten tulokset, betonointipöytäkirja ja P-lukulaskelma (em. ohjeen kohta 4.3) tai tarvittaessa suoran pakkassuolakokeen tulokset ja P- lukulaskelma (em. ohjeen kohta 4.4). betonointi, SYL Dokumentti betonointipöytäkirja ja rakenneosan mittapiirustuksiin merkityt poikkeavuudet (SYL ), ITbetonista SYL mukaiset laadunvalvontakokeiden tulokset. työsaumojen tekeminen ja käsittely, SYL Dokumentti betonointipöytäkirja. pintojen jälkihoito (jälkihoitoaine ja -aika), viimeistely ja suojaus, SYL Dokumentti betonointipöytäkirja, mahdollisesta suojauksesta maininta rakenneosan yhteenvetoon. korjaus- ja viimeistelytyöt, SYL Dokumentti tarvittaessa tarkastuspöytäkirja. massiivisten rakenteiden betonointi, SYL Liitteenä betonityösuunnitelma (SYL ). Dokumentti betonointipöytäkirja, lämpötilamittausten tulokset sekä tarvittaessa laskelma lämpötilan vaikutuksesta betonin lujuuteen ja rakennekokeiden tulokset ja tarvittaessa arvio lämpötilan vaikutuksesta betonin pitkäaikaiskestävyyteen (SYL ). betonointi kylmällä säällä, SYL Liitteenä betonityösuunnitelma (SYL ). Dokumentti betonointipöytäkirja, lämpötilamittausten tai lämpöastevuorokausilaskelmien tulokset sekä laskelmat telineiden purkulujuudesta ja lämpötilan vaikutuksesta betonin lujuuteen. vedenalainen betonointi, SYL Liitteenä betonityösuunnitelma. Dokumenttina betonin suhteutustiedot, ennakkokokeiden tulokset, betonointipöytäkirja, lämpötilamittausten tulokset, normikoekappaleiden ja/tai rakenteesta porattujen lieriöiden puristuslujuuskoekappaleiden tulokset ja mahdollisesti muiden tehtyjen kokeiden ja tarkastusten tulokset (esimerkiksi lieriöporaukset, ultraäänitarkastukset, kuituoptiset mittaukset, vesipainekokeet ja vedenalaiset videokuvaukset). 7. Betonipinnan verhoukset, liitteenä verhouksen työ- ja laatusuunnitelma. betonipinnan kiviverhous, SYL Dokumentti kiviverhouksen silmämääräisen tarkastuksen pöytäkirja (kivien mitat, saumapintojen leveydet, kivipinnat sekä saumojen leveydet ja syvyydet). betonipinnan teräslevyverhous, SYL Dokumentti käytetyn teräslevyn ainestodistus ja maininta verhouksen silmämääräisestä tarkastuksesta rakenneosan yhteenvedossa.27 Sillan laaturaportti Laatimisohje SILLANRAKENTAMISEN LAATURAPORTIN SISÄLTÖ 25 betonipinnan verhous betonielementtikuorilla (esimerkiksi pilarit ja reunapalkit), SYL soveltaen. Dokumenttina elementtien tarkastuspöytäkirjat (betonin puristus- ja toimituslujuus, tiiviys eli kloridien tunkeumavastus sekä pakkasenkestävyys, mittatarkkuus, betonipeitteen paksuus ja betonipintojen silmämääräinen tarkastus) ja valmiin pinnan silmämääräisen tarkastuksen pöytäkirja (mm. suoruus, saumat sekä pinnan väri ja sen vaihtelu). 8. Maanvastaisten betonipintojen kosteuseristykset, liitteenä eristyksen työja laatusuunnitelma ja dokumenttina maininta silmämääräisestä tarkastuksesta rakenneosan yhteenvedossa ja lisäksi kermieristyksestä tartunnan ristiviiltokokeen tulos. 9. Betonipinnan suoja-ainekäsittelyt, liitteenä suoja-ainekäsittelyn työ- ja laatusuunnitelma ja dokumenttina impregnointi-, tiivistys-, pinnoitus- ja/tai suojausaineen hyväksymiskriteerit kyseisiin kohteisiin (SILKO-ohje taulukot 6 10), esitteet ja maininta silmämääräisestä tarkastuksesta rakenneosan yhteenvedossa sekä suojaustyön pöytäkirja (esim. tartuntalujuus, alustan kloridi- ja kosteuspitoisuus, olosuhteet työn aikana (SILKO-ohje taulukko 11). 2.9 Päällysrakenne Liitteenä päällysrakenteen laatusuunnitelma ja rakenneosan laatuyhteenveto. 1. Sijainti, SYL päällysrakenteen sijaintia (SYL ) koskevat mittaustulokset on esitetty valmiin sillan dokumenttien yhteydessä, kohta 2.5/1 ja 2. Päällysrakenteen sijainti alusrakenteiden ja laakereiden suhteen (SYL ), dokumenttina sijaintimittaustulokset ennen päällysrakenteen raudoitusta. liittopalkkisillan kansilaatan sijainti palkiston suhteen, SYL Dokumenttina mittaustulokset ennen kannen raudoitusta ulokkeen pituuksista tukien kohdalla, aukkojen keskellä ja jänteiden neljännespisteissä. 2. Mittatarkkuus, SYL poikkileikkausmitat, SYL Dokumenttina mittaustulokset vaaka- ja pystymitoista SYL mukaisesti. yläpinnan kaltevuudet, SYL Dokumenttina mittaustulokset pituus- ja poikkikaltevuudesta 5,0 m:n välein. päällysrakenteen käyryys, SYL Dokumentti silmämääräisen tarkastuksen raportti ja tarvittaessa epäilyttäviltä alueilta mittaustulokset päällysrakenteen käyryydestä ja mittaustulokset puolen metrin välein reunapalkin käyryydestä.28 26 Sillan laaturaportti Laatimisohje 2006 SILLANRAKENTAMISEN LAATURAPORTIN SISÄLTÖ 3. Betonipeitteen paksuus, SYL Dokumentti pöytäkirja betonipeitteen paksuusmittauksesta (vähintään 5 % osuudelta tarkastettavasta pinnan alasta, SYL ). 4. Pinnat, SYL muottia vasten valetut pinnat, SYL Dokumentti silmämääräisen tarkastuksen pöytäkirja (kaikki pinnan laatutekijät) ja tarvittaessa mittaustuloksia. Muottikangasta vasten valettujen pintojen tarkastuksessa otetaan huomioon huokosia ja valuvikoja koskevat tiukennetut vaatimukset (AA-luokka). yläpinnat, SYL Dokumentti silmämääräisen tarkastuksen pöytäkirja (kaikki pinnan laatutekijät) ja tarvittaessa mittaustuloksia. päällysrakenteen pintojen halkeilu, SYL ). Dokumentti silmämääräisen tarkastuksen pöytäkirja. 5. Raudoitustyöt, SYL ja Liitteenä raudoituksen työ- ja laatusuunnitelma. betoniterästankojen laatu, sijainti, jatkospituudet, koko ja määrä sekä siteiden laatu. Dokumentti raudoituksen tarkastuspöytäkirja, jossa on maininta myös betoniterästankojen laadun tarkastuksesta. 6. Betonityöt, SYL Liitteenä betonointisuunnitelma. Teline- ja muottisuunnitelmaa ei liitetä laaturaporttiin. betonin osa-aineet, SYL Dokumenttina suhteitustiedot ja suhteituksen tarkistustiedot, esimerkiksi betonin valmistajan annosraporttien tarkistustiedot. betonin koostumus, SYL Dokumenttina aikaisempien laadunvalvonta- tai vaatimustenmukaisuuskokeiden tai ennakkokokeiden tulokset. ITB:n koostumuksesta dokumenttina SYL mukaisten kokeiden tulokset ja ohjeen Siltabetonien P-lukumenettely, Tiehallinnon selvityksiä 30/2005, kohdan 4.2 kolmannen kappaleen mukaisten selvitysten tulokset. betonin puristuslujuus, SYL Dokumenttina puristuslujuuskokeiden tulokset (kimmovasarakoe P-lukubetonille, tunnistustestaus tai rakenteesta irrotetut koekappaleet). betonin pakkasenkestävyys, SYL Liitteenä ennakkokokeiden tulokset (Siltabetonien P-lukumenettely, kohta 4.2) sekä suhteitustiedot, ilmamäärämittausten tulokset, vesimäärän tarkistusmittausten tulokset, betonointipöytäkirja ja P-lukulaskelma (em. ohjeen kohta 4.3) tai tarvittaessa suoran pakkassuolakokeen tulokset ja P- lukulaskelma (em. ohjeen kohta 4.4). betonointi, SYL Dokumentti betonointipöytäkirja ja rakenneosan mittapiirustuksiin merkityt poikkeavuudet (SYL ), ITbetonista SYL mukaiset laadunvalvontakokeiden tulokset. työsaumojen tekeminen ja käsittely, SYL Dokumentti betonointipöytäkirja. pintojen jälkihoito (jälkihoitoaine ja -aika), viimeistely ja suojaus, SYL Dokumentti betonointipöytäkirja, mahdollisesta suojauksesta maininta rakenneosan yhteenvetoon. korjaus- ja viimeistelytyöt, SYL Dokumentti tarvittaessa tarkastuspöytäkirja.29 Sillan laaturaportti Laatimisohje SILLANRAKENTAMISEN LAATURAPORTIN SISÄLTÖ 27 massiivisten rakenteiden betonointi, SYL Liitteenä betonityösuunnitelma (SYL ). Dokumentti betonointipöytäkirja, lämpötilamittausten tulokset sekä tarvittaessa laskelma lämpötilan vaikutuksesta betonin lujuuteen ja rakennekokeiden tulokset ja tarvittaessa arvio lämpötilan vaikutuksesta betonin pitkäaikaiskestävyyteen (SYL ). betonointi kylmällä säällä, SYL Liitteenä betonityösuunnitelma (SYL ). Dokumenttina betonointipöytäkirja, lämpötilamittausten ja lujuudenkehityslaskelmien tulokset (lämpötilan vaikutus betonin lujuuteen) sekä laskelmat telineiden purkulujuudesta. 7. Jännittämistyöt, SYL ja Liitteenä jännittämistöiden työ- ja laatusuunnitelma. jänneraudoitteet, jänteet ja jännemenetelmät, SYL ja Dokumenttina jänneteräksen ja jännemenetelmän käyttöselosteet, jänneteräksen aineenkoetustulokset ja jänneraudoitteiden ja materiaalien tarkastuspöytäkirja. ankkurijänteiden sijainti, SYL Dokumentti jänteiden tarkastuspöytäkirja. injektointilaasti, SYL Dokumenttina laastista tehtyjen kokeiden tulokset standardien SFS-EN 446 ja 447 mukaan (juoksevuus, vedenerottuminen ja tilavuudenmuutos sekä lujuus SYL mukaan). betonin lujuuden tarkastaminen jännittämishetkellä, SYL Dokumentti selvitys betonin lujuudesta (kimmovasarakokeet, lujuudenkehityslaskelmat, olosuhdekoekappaleet ja muiden laskentamenetelmien, esim. BetoPlus tai vastaava, tulokset). jännittämisvoiman ja venymän sallitut poikkeamat ja jännittämisolosuhteet, SYL ja Dokumentti jännittämispöytäkirja. injektoinnin suoritus, SYL (mm. rakenteen ja laastin lämpötila ja mahdolliset häiriöt). Dokumentti injektointipöytäkirja. 8. Elementtirakenteet, valmistus, käsittely, kuljetus ja asennus, SYL ja Erillinen laaturaportti. 9. Teräsrakenteet, valmistus, kuljetus ja asennus, SYL Erillinen laaturaportti. 10. Teräsrakenteiden pintakäsittely, SYL 4.1 ja 4.5. Erillinen laaturaportti. 11. Puurakenteet, SYL 5. Erillinen laaturaportti. 12. Betonipinnan verhoukset, ks. kohta 2.8/ Maanvastaisten betonipintojen kosteuseristykset, ks. kohta 2.8/ Betonipinnan suoja-ainekäsittelyt, ks. kohta 2.8/9.30 28 Sillan laaturaportti Laatimisohje 2006 SILLANRAKENTAMISEN LAATURAPORTIN SISÄLTÖ 2.10 Kannen pintarakenteet Liitteenä pintarakenteiden laatusuunnitelma ja rakenneosan laatuyhteenveto. 1. Betonikannen eristysalusta, SYL alustan tasaisuus (oikolauta), kosteus, puhtaus (suihkupuhdistus), kolot, halkeilu (imeytys tai tarvittaessa injektointi) ja karheus ja olosuhteet, SYL Dokumentti eristysalustan tarkastusraportti, pinnan tasaisuus- kosteus- ja karheusmittausten tulokset sekä tarvittaessa lätäköitymiskokeen raportti (SYL taulukko 3). 2. Eristys, SYL 6.2. Liitteenä eristyksen työ- ja laatusuunnitelma yleiset laatuvaatimukset, SYL Dokumenttina mm. maininta sääsuojan käytöstä pintarakenteiden yhteenvetoraportissa. 2.1 Eristysmateriaalit, SYL ja SILKO 3.811, ja Dokumenttina maininta Tiehallinnon käyttöönsä hyväksymistä tuotteista (kiinnitysbitumi, tiivistysepoksi, paineentasausverkko, kumibitumikermit, kermieristysrakenteet ja nestemäisenä levitettävät eristysmateriaalit), ja tarvittaessa tulokset materiaalinäytteille tehdyistä kokeista (kumibitumiliuos, kumibitumi ja kermi, SYL taulukko 3). 2.2 Epoksitiivistys, SYL Liitteenä epoksitiivistyksen työ- ja laatusuunnitelma. Dokumenttina maininta tiivistysepoksin silmämääräisestä tarkastuksesta sekä tiivistysepoksin tiiviyden ja tartunnan koetulokset, vähintään 3 kohtaa/silta (SYL ). 2.3 Kermieristys, SYL ja Liitteenä eristyksen työ- ja laatusuunnitelma. eristysolosuhteet (ilmanlämpötila ja suhteellinen kosteus, pinnan lämpötila ja kastepiste sekä liimausbitumin lämpötila), SYL ja Dokumentti eristyksen tarkastusraportti (sisältää olosuhdetiedot). kermien asennus, SYL Dokumentti eristyksen tarkastusraportti. kermien tartunta eristysalustaan, SYL Dokumenttina tartuntavetokokeiden tulokset 3x2 kpl / alkava 1000 m 2, alle 100 m 2 eristepinta-aloilla viiltokokeiden tulokset, 3 kpl (SYL ). 2.4 Mastiksieristys, SYL ja Liitteenä työvaiheen työ- ja laatusuunnitelma. paineentasausputket, SYL ja Dokumentti putken ainestodistus silmämääräisen tarkastuksen pöytäkirja (sijainti). eristysmastiksi, SYL Dokumenttina ennakkokokeiden tai aikaisemmin tehdyn mastiksin koetulokset sideainepitoisuudesta, ra-31 Sillan laaturaportti Laatimisohje SILLANRAKENTAMISEN LAATURAPORTIN SISÄLTÖ 29 keisuudesta ja painumasta sekä tarvittaessa palautumasta, ja sideaineen ominaisuuksista (SYL taulukko 3). mastiksin levittäminen, SYL Dokumenttina massanäytetutkimusten ja paksuusmittausten tulokset, silmämääräisen tarkastuksen pöytäkirja ja vedenpitävyyskokeiden (kastelu- ja vesipatsaskoe) tulokset (SYL taulukko 3 ja ). 2.5 Nestemäisinä levitettävät eristykset, SYL Liitteenä eristyksen työ- ja laatusuunnitelma. osa-aineet ja tartunta-aineet, SYL Dokumentti tarvittaessa massakokeiden tulokset (1 kpl/silta) ja näytepalojen (2 kpl/silta) tulokset (SYL 6.2,6.1 taulukko 3). koelevitys, SYL jokaisen työvuoron alussa. Dokumenttina kerrospaksuuden ja tiheyden mittaustulokset (3 koepalaa). eristystyö ja valmis eristys, SYL Dokumenttina eristyksen tarkastusraportti (silmämääräinen tarkastus ja olosuhdetiedot), paksuusmittausten tulokset 5 kpl/alkava 250 m 2 sekä tartuntavetokokeiden tulokset 3x2 kpl/alkava 1000 m 2 (SYL taulukko 3 ja ) 3. Eristyksen suojaus, SYL 6.3. Liitteenä työvaiheen työ- ja laatusuunnitelma. suoja-asfaltti, SYL Dokumentti asfaltin koostumus (kiviaineksen rakeisuus, sideainemäärä, tyhjätila ja massamenekki) sekä viettokaltevuuden ja tasaisuuden mittaustulokset. suojabetoni, SYL Dokumentti betonin suhteitustiedot, P- lukulaskelma ja puristuslujuuskoekappaleiden tulokset sekä suojabetonin paksuus- ja tasaisuusmittausten tulokset. suodatinkangas ja hiekka, SYL Dokumentti maininta käytetystä kankaasta sekä hiekan rakeisuudesta ja paksuudesta pintarakenteen yhteenvetoraportissa. nestemäisinä levitettyjen eristysten suojaus, SYL Dokumenttina kumibitumivaluasfaltin, valuasfaltin tai asfalttibetonin vaatimustenmukaisuuskokeiden tulokset (ks. seuraava kohta). 4. Sillan päällyste, SYL Liitteenä työvaiheen työ- ja laatusuunnitelma. yleiset laatuvaatimukset, SYL Dokumenttina päällysteen tarkastusraportti ja tasaisuus- ja viettokaltevuusmittausten tulokset. asfalttipäällysteen sideaine, SYL Liitteenä sideaineen tutkimustulokset. asfalttipäällyste, SYL Liitteenä massanäytteistä tutkitut sideainepitoisuus- ja rakeisuustulokset sekä tulokset kumibitumivaluasfaltin massanäytteiden kokeista (SYL 6 liite 2 taulukko2) ja painumasta. betonipäällyste ja sen materiaalit, SYL ja Liitteenä betonin ja betonipinnan tutkimustulokset SYL 3:n mukaan sekä betonipinnan tasaisuuden ja kaltevuuden mittaustulokset. Näytä lisää
Sivu 1 (14) Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3 Kivinen holvisilta (Kh) Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys (m) 5,00... 7,13 Vapaa-aukko (m) 6,68+6,85 Vinous (gon) 0 Kokonaispituus Lisätiedot Akkamäen alikulkukäytävä 13/240/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/18810. Sillan laatuvaatimukset. KaS (Kaakkois-Suomi)
Sivu 1 (10) KaS (Kaakkois-Suomi) Akkamäen alikulkukäytävä 13/240/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/18810 Teräksinen holvisilta Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys (m) 12,75 Vapaa-aukko (m) 4,6 Vinous Lisätiedot Laadun raportointi. Tiehallinnon selvityksiä 42/2005
Laadun raportointi Tiehallinnon selvityksiä 42/2005 Laadun raportointi Tiehallinnon selvityksiä 42/2005 Tiehallinto Helsinki 2005 2 Laadun raportointi ISSN 1457-9871 ISBN 951-803-564-4 TIEH 3200954 Verkkojulkaisu Lisätiedot Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T
Tarkastelua sillan ja sen reunapalkkien rakentamiseen liittyvistä seikoista 1 Sisällysluettelo ESIPUHE 1. YLEISTÄ REUNAPALKIN SUUNNITTELUSTA ESIMERKKEJÄ ESIINTYNEISTÄ MUOTOVIRHEISTÄ KUVA 1. Wattkastin Lisätiedot 2.811 KANNEN PINTARAKENTEET VEDENERISTYKSEN UUSIMINEN KERMIERISTYKSENÄ TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE
KANNEN PINTARAKENTEET VEDENERISTYKSEN UUSIMINEN KERMIERISTYKSENÄ TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 11/06 (korvaa ohjeen 9/93) 2.811 1 VAURIO Vedeneristyksen uusimiseen johtavat Lisätiedot HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä
JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä Siltakohtainen työselitys ja laatuvaatimukset 9.6.2010 Hannikaisenkatu 17 PL 233, 40101 Lisätiedot Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset. Päällysteet
Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset Päällysteet Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset Päällysteet Toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2002 ISBN Lisätiedot UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ
Sipti Oy UUSIKAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ RAKENNUSSELOSTUS Sipti Oy Rakennusselostus 1 (21) SISÄLLYSLUETTELO 1 MAA- JA POHJARAKENNUS... 4 10 YLEISTÄ... Lisätiedot BETONIRAKENTEET 1.233 HALKEAMIEN KORJAAMINEN YLEISET LAATUVAATIMUKSET YLEISOHJEEN SISÄLTÖ TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 05 / 03
BETONIRAKENTEET HALKEAMIEN KORJAAMINEN YLEISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 05 / 03 1.233 YLEISOHJEEN SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ..................................3 1.1 Ohjeen käyttöalue.......................3 Lisätiedot HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, JYVÄSKYLÄ
JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 1/21 Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, JYVÄSKYLÄ URAKKAOHJELMA Laatinut : 9.6.2010 Tommi Rantala, Ramboll Finland Oy Sepänkatu 14 Lisätiedot Taitorakenteiden rakennussuunnitelmien tarkastusohje
30 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Taitorakenteiden rakennussuunnitelmien tarkastusohje Taitorakenteiden rakennussuunnitelmien tarkastusohje Liikenneviraston ohjeita 30/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014 Lisätiedot LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tien geotekninen suunnittelu
10 2012 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Liikenneviraston ohjeita 10/2012 Liikennevirasto Helsinki 2012 Kannen kuva: Luiskan vakavuus Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L 1798-663X ISSN 1798-6648 Lisätiedot Betonisiltojen korjaussuunnitteluohje
17 2011 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Betonisiltojen korjaussuunnitteluohje BETONISILTOJEN LEVENNYSTEN JA SUUREMPIEN VALUKORJAUSTEN MITOITUS- JA SUUNNITTELUOHJE 22.12.2011 Betonisiltojen korjaussuunnitteluohje Lisätiedot 25.9.2015, klo 12.00 mennessä. Tekninen osasto Suitia 51 B 02570 Siuntio
Siuntion kunta TARJOUSPYYNTÖ Jorma Skyttä 11.9.2015 Suitia 51 B 02570 Siuntio Siuntion kunta pyytää tarjoustanne Siuntion kunnassa sijaitsevan Grönkullan alueen vesijohtolinjan rakentamisesta laadittujen Lisätiedot Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011
Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011 SIPARK Oy RAKENNUSHANKE 1 KOHDE 1 YLEISET SUORITUSVAATIMUKSET 3 1 RAKENNUSOSAT 4 11 ALUEOSAT 4 111 MAAOSAT 4 112 TUENNAT JA VAHVISTUKSET 10 113 PÄÄLLYSTEET Lisätiedot BETONIN SUOJAAMINEN YLEISET
siltojen korjaus BETONIRAKENTEET BETONIN SUOJAAMINEN YLEISET LAATUVAATIMUKSET LIIKENNEVIRASTO Taitorakenneyksikkö 11/2012 (korvaa ohjeen 9/98) 1.251 YLEISOHJEEN SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 2. SUOJAUSTYÖN SUUNNITTELU... Lisätiedot siltojen korjaus 2.815 KANNEN PINTARAKENTEET PUUKANNEN PÄÄLLYSTÄMINEN 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET
siltojen korjaus KANNEN PINTARAKENTEET PUUKANNEN PÄÄLLYSTÄMINEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 12/09 (korvaa ohjeen 12/92) 2.815 1 VAURIO Puukannen vaurioita ovat kuluma, ravistuminen Lisätiedot Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.
URAKKATARJOUSPYYNTÖ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUSIKAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTARAKENTEEN KORJAUS Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Rakennuttaja: Uudenkaupungin Lisätiedot KORJAUSTYÖSELOSTUS VAIHE 1 MAANRAKENNUSTYÖT JA ULKOPUOLISET BETONIKORJAUKSET 10.6.2015
VAIHE 1 MAANRAKENNUSTYÖT JA ULKOPUOLISET BETONIKORJAUKSET 10.6.2015 HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTOTALO JA SEURAKUNTATALO PAROLANTIE 45-47 13720 PAROLA PAROLANTIE 45-47 2/20 SISÄLLYSLUETTELO 1. RAKENNUSHANKKEEN Lisätiedot Jännitetty kevyen liikenteen elementtisilta
Tielaitos Jännitetty kevyen liikenteen elementtisilta Siltojen tyyppipiirrustukset Helsinki 2000 TIEHALLINTO Siltayksikkö Jännitetty kevyen liikenteen elementtisilta Tielaitos TIEHALLINTO Helsinki 2000 Lisätiedot PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS
PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT 1 RAKENNUSHANKE 1 KOHDE 1 RAKENNUTTAJA 1 KÄYTTÄJÄN EDUSTAJAT 2 SUUNNITTELIJAT, Lisätiedot Pohjarakennusohjeet sillansuunnittelussa
Tielaitos Pohjarakennusohjeet sillansuunnittelussa Sillansuunnittelu Helsinki 1999 TIEHALLINTO Siltayksikkö Pohjanrakennusohjeet sillansuunnittelussa Tielaitos TIEHALLINTO Helsinki 1999 ISBN 951-726-583-2 Lisätiedot Paalulaattojen ja paaluhatturakenteiden suunnitteluohje
Paalulaattojen ja paaluhatturakenteiden suunnitteluohje Paalulaattojen ja paaluhatturakenteiden suunnitteluohje Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2001 ISBN 951-726-817-3 TIEH 2100007-01 Edita Lisätiedot HATTULA PÄIVÄRINTEEN KAAVA-ALUE
HATTULA PÄIVÄRINTEEN KAAVA-ALUE rakentaminen kokonaisurakkana URAKKAOHJELMA 21.5.2014 Urakkaohjelma Päivärinteen kunnallistekniikan rakentaminen 2014 1/19 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Rakennuttajat...4 Lisätiedot Rumpujen kunnossapidon tarkoitus on tuntea rumpujen kunto ja taata rumpujen liikenneturvallisuus, toimintakunto ja kantavuus.
ESIPUHE Rumpu on siltamainen tai putkimainen rakenne, joka on vapaa-aukoltaan alle 2,0 m. Suomen rataverkolla on noin 6000 rumpurakennetta. Suurin osa rummuista on kivirakenteisia, jotka on rakennettu Lisätiedot Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - urakkaohjelma 28.8.2015
Urakkaohjelma 1 ja Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - urakkaohjelma 28.8.2015 15561 15560 Urakkaohjelma 2 ja Sisällys Sisällys... 2 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja Lisätiedot Teiden pohjarakenteiden suunnitteluperusteet
Teiden pohjarakenteiden suunnitteluperusteet Teiden pohjarakenteiden suunnitteluperusteet Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Lisätiedot Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662