Source: http://docplayer.fi/8751788-Mantsalan-kunta-paallystysurakka-2015-urakkaohjelma.html
Timestamp: 2019-12-11 22:39:43+00:00
Document Index: 19306497

Matched Legal Cases: ['KKO ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÄÄLLYSTYSURAKKA 2015 URAKKAOHJELMA - PDF Free Download
Download "MÄNTSÄLÄN KUNTA PÄÄLLYSTYSURAKKA 2015 URAKKAOHJELMA"
1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÄÄLLYSTYSURAKKA 2015 URAKKAOHJELMA
2 Mäntsälän kunta Urakkaohjelma 2 (19) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA RAKENNUTTAJA TILAAJA RAKENNUSKOHDE URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS URAKKAMUOTO MAKSUPERUSTE URAKKASUHTEET URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS PÄÄSUORITUSVELVOLLISUUS Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakkarajat Kalustovaatimukset SIVUVELVOLLISUUDET Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet TYÖMAAPALVELUT TYÖMAAN JOHTOVELVOLLISUUDET TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT SOPIMUSASIAKIRJAT URAKKA-AIKA SUORITUSAIKA Töiden aloitus Töiden valmistuminen Välitavoitteet VIIVÄSTYSSAKKO VAKUUDET JA VAKUUTUKSET URAKOITSIJAN VAKUUDET Rakennusajan vakuus Takuuaika ja takuuajan vakuus TILAAJAN VAKUUDET VAKUUTUKSET Rakennuskohteen vakuuttaminen TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS URAKKAHINNAN MUODOSTUMINEN URAKKAHINNAN MAKSAMINEN Ennakko Maksusuoritukset Pidätykset HINTASIDONNAISUUDET Kustannusindeksi Yksikköhintojen muunnokset TYÖMÄÄRIEN MITTAUS SUUNNITELMA- JA HINTAMUUTOKSET ORGANISAATIOT... 15
3 Mäntsälän kunta Urakkaohjelma 3 (19) 9.1 TILAAJAN ORGANISAATIO/EDUSTAJAT URAKOITSIJAN ORGANISAATIO/EDUSTAJAT YHTEISET TOIMITUKSET KATSELMUKSET TYÖMAAKOKOUKSET TYÖMAAPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS VASTAANOTTOTARKASTUS TAKUUTARKASTUS LAADUNVARMISTUS LAATUVAATIMUKSET JA ARVONMUUTOSPERUSTEET TILAAJAN LAADUNVARMISTUS URAKOITSIJAN LAADUNVARMISTUS Laatusuunnitelma Ennakkokokeet Työnaikainen laadun seuranta Valmiin päällysteen tutkiminen Laatudokumenttikansio RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN MUUT SOPIMUSASIAT / ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ ILMOITUKSET LÄÄNINVEROVIRASTOLLE TEKSTIN LUKUOHJEET Leipäteksti = Urakkaohjelman yleisen osan teksti Lihavoidulla kirjoitettu teksti = urakkaohjelman työkohtaisen osan teksti
4 Mäntsälän kunta Urakkaohjelma 4 (19) 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Rakennuskohde Mäntsälän kunta Mäntsälän kunta Tekniset palvelut Rakennuskohteina ovat Mäntsälän kunnan yleisellä liikenteellä olevat kadut ja tiet sekä muut liikenneväylät ja alueet. Päällystettävät kohteet ja alustava aikataulu esitetään tämän urakkaohjelman liitteenä olevassa päällystystöiden työkohdeluettelossa. 2 URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 2.1 Urakkamuoto 2.2 Maksuperuste 2.3 Urakkasuhteet Urakka on yksikköhintainen kokonaisurakka. 3 URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 3.1 Pääsuoritusvelvollisuus Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvät yksikköhinnat ja tässä urakkaohjelmassa esitetyllä tavalla mitatut työmäärät. Jos työ laskutetaan tonnihintaisena, saadaan tonnihinta suoraan vastaavasta neliömetrihinnasta. Urakoitsija voi antaa työn tai osan töistä tilaajan hyväksymille aliurakoitsijoille. Otettaessa massaa kuljetukseen varastosiilosta jokainen massakuorma punnitaan urakoitsijan toimesta ja kustannuksella. Työkohdeluetteloissa ilmoitetut työmäärät sisältävät kunkin kohteen ajoradan alat kohteittain tarvittavan reunakiven vaatiman 0,25 m levitys mukaan lukien. Lisäksi työn yhteydessä tonttiliittymät varustetaan 0,5 m levityksellä, joita ei ole laskettu määräluetteloon. Urakoitsijan pääsuoritusvelvollisuus on YSE 98 1 :n mukainen.
5 Mäntsälän kunta Urakkaohjelma 5 (19) Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat YHTEISET TYÖT Urakkaan kuuluvat kaikki liitteessä 1 lueteltujen kohteiden päällystämiseen liittyvät työt tässä urakkaohjelmassa esitetyssä laajuudessa. Kohdeluetteloissa ilmoitetut pinta-alat, tonnimäärät yms. ovat likimääräisiä ja ilmoittavat vain suuruusluokan. Kohdeluetteloissa esitetään määräarviot seuraavalla urakkaan kuuluvalla työsisältöä ilmaisevalla jaottelulla: - uudisrakennuskohteiden päällystystyöt (sitomattomalle alustalle tehtävät päällystystyöt) - alusta- ja esityöt sisältäen o asfalttipohjatyöt o kansistojen nosto- ja säätötyöt Tilaaja pidättää itsellään oikeuden supistaa, lisätä tai muuttaa työn laajuutta tai kohteita vielä urakan aikana. Urakkaan kuuluu tämän urakkaohjelman kohdassa 5.1 B esitettyjen asiakirjojen mukaan tehtyinä seuraavat työt. Yhteisiin töihin kuuluu työselityksessä esitetyt työmaan hallintoon, toiminnan järjestelyyn ja työmaan huoltoon liittyvät työt. Näistä töistä ei suoriteta erillistä korvausta, vaan niiden kustannukset on sisällytettävä annettuihin päällystys- ja muiden töiden yksikköhintoihin. ASFALTTIPÄÄLLYSTETYÖT Päällysteiden yksikköhintoihin kuuluu massan valmistus kaikkine raaka-ainehankintoineen, kuljetus työmaalle ja levitystyö täysin valmiiksi päällysteeksi sekä käytettyjen materiaalien ja työtuloksen laadun toteamiseksi tarvittavat mittaukset ja kokeet. - mahdollisten paljaiden sideainepintojen hiekoitus - valmiit saumat liuostetaan päällystämisen jälkeen poikkisuunnissa päältäpäin noin 20 cm:n leveydeltä liima-aineella ja kuivalla kivituhkalla tai hiekalla. Liima-aineena on käytettävä bitumiliuosta BL 0. - työaikaiset suunnitelmat Tarjous tulee antaa yksikköhinnoin oheisella tarjouslomakkeella. Urakkatarjoukset pyydetään kiinteähintaisina ilman sidonnaisuutta esim. bitumin hintaan. Bitumiprosentteina tarjousta tehtäessä käytetään arvoa 5,8 % (AB 16) ja arvoa 6,1 % (AB-11). Hintoja korjataan sovitusta suhteutuksen muutoksesta johtuvien materiaalimäärien muutoksella määrä- ja yksikköhintalomakkeella tarjottujen muutoshintojen mukaisesti. Asfalttimassoissa sideaineena tulee käyttää bitumia B70/100. Asfalttimassojen kiviaines on oltava vähintään luokkaa A N 14. Laatuvaatimusluokassa B kiviaines oltava vähintään A N 10.
6 Mäntsälän kunta Urakkaohjelma 6 (19) Urakoitsija osoittaa käyttämänsä massan laadun CE- merkinnällä. Urakkaan kuuluu myös kantavan kerroksen tasausmurskeosuuden (0-5 cm) rakentaminen täysin valmiiksi päällystettäväksi rakenteeksi. Tasausmurskekerroksen teko suoritetaan tonnihinnalla levitettynä ja tiivistettynä. Yli 5 cm mursketäyttöjen levitys- ja tiivistystyö tehdään yksikköhinnoin. Tilaaja suorittaa alustan esitöitä tarvittaessa siten, että kantavan kerroksen yläpinta on tasattu noin tasoon - 5 cm. Tilaaja antaa sijainti- ja korkeusmittatiedot kerran työn aikana. Urakkaan kuuluvat myös kaivojen ja sulkujen nosto päällysteen tasoon ja lähtö- ja päätysaumojen jyrsintä / leikkaus Asfalttirouheen tai -murskeen käytöstä massan valmistukseen on aina sovittava etukäteen tilaajan kanssa Urakkarajat Kalustovaatimukset Toistensa välittömässä läheisyydessä sijaitsevat erilliset, yhtäjaksoisesti tehtävät, mutta toisistaan (reunasta reunaan) alle 100 m etäisyydellä olevat asfalttityökohteet katsotaan samaksi kohteeksi kuitenkin siten, että pienimpiä kohteita voidaan yhdistää ja summata enintään 200 m2 saakka. Yli 200 m2 kohteita ei yhdistetä. Kuljetuskaluston tulee olla tyypiltään sellaisia, että asfalttimassan lajittuminen jää mahdollisimman vähäiseksi. Tilaaja voi sallia työselostuksessa ilmenevään lavanmuotovaatimukseen poikkeuksen. Asfalttimassojen valmistukseen käytetään ensisijaisesti annosperiaatteella toimivaa asfalttiasemaa, jonka annoskoko on vähintään 2 tonnia. Massaa valmistettaessa siinä käytettäville kiviaineksille tulee olla omat kylmäsyöttösiilonsa. Sideaineitten varastosäiliöt on merkittävä selvästi ja niissä tulee olla lämpömittarit. Massan valmistuksessa käytettävät raaka-aineet annostellaan punnitsemalla, lukuun ottamatta sekoittajaan syötettäviä käyttöpakkauksia. Asfalttiaseman toimintaa täytyy voida ohjata ja valvoa automaattisesti.
7 Mäntsälän kunta Urakkaohjelma 7 (19) 3.2 Sivuvelvollisuudet Tilaaja suorittaa työmäärien mittauksen urakoitsijan edustajan kanssa. Kaikista mittaustoimituksista on pidettävä mittauspöytäkirjaa. Tilaajan hankkimat työluvat koskevat arkisin klo välisenä aikana tehtäviä töitä. Muuna aikana tehtäville töille hankkii luvat urakoitsija, ellei ole toisin sovittu Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet 3.3 Työmaapalvelut Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa verovelkatodistus sekä ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä tai muu vastaava luotettava selvitys verojen, sosiaaliturvamaksujen ja eläkemaksujen suorittamisesta. Muuna luotettavana selvityksenä pidetään mm. Rakentamisen laatu RALA ry:n myöntämää voimassaolevaa pätevyystodistusta. Selvitykset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia. Urakoitsijan tulee vaatia aliurakoitsijoilta vastaava selvitys verojäämistä ja edellä mainittujen työnantajamaksujen suorittamisesta kuin itseltään vaaditaan. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Pääurakoitsijan / päätoteuttajan on huolehdittava siitä, että kaikilla työmaalla työskentelevillä henkilöillä on työturvallisuuslain 52 a mukainen valokuvalla varustettu kulkulupa. Pääurakoitsijan / päätoteuttajan on pidettävä luetteloa työmaalla työskentelevistä henkilöistä. Rakennuttajalla ja urakoitsijalla tilaajana on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellainen urakoitsija ja aliurakoitsija, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä. Tilaaja luovuttaa korvauksetta urakoitsijan käyttöön työkohteissa niiden toteuttamiseksi välittömästi tarvittavat alueet ja hankkii tarvittavat luvat. Alueesta ja alueen käytöstä on sovittava etukäteen tilaajan kanssa. Urakoitsijan tulee noudattaa lupaehtoja. Vastuu työkohteesta ja sen ylläpidosta siirtyy urakoitsijalle työn alkaessa tai sovitusta työn alkamisajankohdasta ja päättyy, kun tilaaja on työsuorituksen hyväksynyt. Urakoitsijan tulee hankkia muiden tarvitsemiensa alueiden käyttöoikeudet. Urakoitsijan tulee hankkia urakassa tarvittava asemapaikka ja hoitaa lupa- ja ilmoitusasiat. Urakoitsija vastaa työnaikaisista liikennejärjestelyistä osapuolten sopimalla tavalla (Suomen kuntatekniikan yhdistys julkaisu 1/2013 Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueilla ). Työaikaiset liikennejärjestelyt tarvittavine liikennemerkkeineen ja liikenteenohjauslaitteineen on sisällytettävä tämän urakkaohjelman mukaisiin yksikköhintoihin.
8 Mäntsälän kunta Urakkaohjelma 8 (19) 3.4 Työmaan johtovelvollisuudet Urakoitsijan tehtäviin kuuluu mm. liikenteen ohjaus työmaa-alueella, päällystystyön etenemisen mukaan muutettavien liikennemerkkien siirto, ajokaistan liikenne. Urakoitsija on velvollinen niiltä osin, joilta työmaa-alue on luovutettu urakoitsijalle, huolehtimaan tilaajan hyväksymällä tavalla päällystystyön takia tarvittavasta liikenteenjärjestelystä ja liikenneturvallisuudesta asettamalla määräysten mukaisia liikennemerkkejä, puomeja, varoitusvilkkuja yms. Urakoitsija vastaa niistä mahdollisista liikennevahingoista, jotka tapahtuvat luovutetulla tieosalla ja jotka aiheutuvat urakoitsijan työstä ja toimenpiteistä sekä kunnossapidon laiminlyönneistä. Urakoitsijan tehtäviin kuuluu mm. liikenteen ohjaus työmaa-alueilla, päällystystyön etenemisen mukaan muutettavien liikennemerkkien siirto, ajokaistan liikenteeltä sulkemisen takia tarvittavien liikennemerkkien ja sulkulaitteiden sijoittaminen ja siirto. Keskeytysten sattuessa liikennettä tarpeettomasti rajoittavat liikennemerkit ja sulkulaitteet on poistettava varsinkin viikonlopuksi ja juhlapyhien ajaksi. Samoin on keskeytysten ajaksi siirrettävä työkoneet ja laitteet sellaisiin paikkoihin, etteivät ne rajoita tai vaaranna liikennettä. Vastuu yksittäisen työkohteen liikenneturvallisuudesta siirtyy urakoitsijalle työn alkaessa ko. työkohteessa tai alkukatselmuspöytäkirjassa sovitusta työn alkamisajankohdasta ja päättyy työkohteen mittausta tai yhteisesti kirjallisesti todettua valmistumispäivää seuraavana työpäivänä. Työmaalla on aina oltava sellainen urakoitsijan nimeämä henkilö, joka huolehtii ja vastaa tien liikennekelpoisuudesta, liikenteen järjestelyistä ja liikennemerkeistä. Jos urakoitsija ei hoida liikenteen järjestelyyn kuuluvia tehtäviä, on tilaajalla oikeus teettää niitä urakoitsijan kustannuksella. Urakoitsijan on erityisesti kiinnitettävä huomiota liikennejärjestelyissä siihen, ettei liikennettä päästetä päällystetylle pinnalle ennen kuin se on jäähtynyt riittäväsi. Urakoitsijan tulee hyväksyttää liikennejärjestelysuunnitelmat tien ja kadun pitäjällä sekä ilmoittaa liikennejärjestelyistä poliisi- ja paloviranomaisille. Erityiskohteen liikennejärjestelyratkaisuista sovitaan työmaakokouksessa ennen työkohteen aloitusta. Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana työkohteissa, joilla ei samanaikaisesti työskentele tilaajan omajohtoista työvoimaa tai tilaajan sopimussuhteessa oleva urakoitsija, jolle kuuluu työmaan johtovelvollisuudet. Urakoitsija toimii päätoteuttajana käyttämiinsä aliurakoitsijoihin nähden.
9 Mäntsälän kunta Urakkaohjelma 9 (19) 4 TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 5 URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 5.1 Sopimusasiakirjat Tilaaja tai tilaajan toimeksi antamana urakoitsija tarkastaa etukäteen viemäri- ja muiden kaivojen sekä palopostien ja sulkuventtiilien kannet, luetteloi ne ja hankkii uudet kansistot huonokuntoisten tai korkeussäätöön kelpaamattomien tilalle (kansisto = varsinainen kansi + kehys + korotusrenkaat yms. apulaitteet). Tilaaja suorittaa tarvittaessa kustannuksellaan pysäköityjen ajoneuvojen siirron päällystettävältä katualueelta ja siirtoon liittyvien betonijalustaisten informaatiotaulujen pystytyksen ja poiston (yksi kerta/kohde). Tilaaja suorittaa rakennuskohteissa urakka-aikana seuraavia töitä: - korkeus- ja sijaintimerkinnät - tilaaja suorittaa pääsääntöisesti kantavan kerroksen sitomattoman osan rakentamisen noin tasoon kantavan kerroksen yläpinta - 5 cm - kaivon kansistojen nostovalmiuden tarkistus- ja muutostyöt Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys (YSE ) on seuraava: A KAUPALLISET ASIAKIRJAT a) urakkasopimus tai tilaus ja tilausvahvistus b) Sopimusneuvottelupöytäkirja c) Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 d) tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset e) urakkaohjelma f) työturvallisuusasiakirja g) Asfalttiurakan asiakirjat 2011 arvonmuutosperusteet h) Infra 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö, Määrämittausohje ja Asfalttiurakan asiakirjat 2011, määrämittausperusteet i) tarjous liitteineen B TEKNISET ASIAKIRJAT j) päällystystöiden työkohtainen työselostus ja laatuvaatimukset k) PANK ry:n "Asfalttiurakan asiakirjat 2011 työselostus" l) Asfalttinormit 2011 m) Infra RYL 2010 n) Suomen kuntatekniikan yhdistys julkaisu 1/2013 Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueilla o) suunnitelmapiirustukset Ennen tarjouksen jättämistä annetut kirjalliset lisäselvitykset ovat pätevyysjärjestyksessä tarjouspyyntökirjeen edellä. Viimeisenä annettu lisäselvitys on pätevyydessä ensimmäisenä.
10 Mäntsälän kunta Urakkaohjelma 10 (19) 6 URAKKA-AIKA 6.1 Suoritusaika Töiden aloitus Urakka-aika alkaa ja päättyy nimettyjen töiden osalta Paikkaustöiden ajankohdasta sovitaan erikseen. Urakoitsijalla on oikeus aloittaa työt heti kun tilaaja on antanut aloittamiseen kirjallisen luvan. Työt tulee pyrkiä tekemään tilaajan normaalin työajan puitteissa. Erikseen sovittaessa voi urakoitsija tehdä töitä normaalista työajasta poiketen. Työjärjestys ja työkohteita koskevat aikamääräykset Työkohteiden tarkempi työjärjestys ja tekoajankohta sovitaan työmaakokouksissa. Työkohteen päällystystyöt tulee aloittaa sovittuna ajankohtana heti, kun kohteessa pidetyssä vastaanottotarkastuksessa pohjat on hyväksytysti vastaanotettu ja kohde on luovutettu päällystettäväksi. Mahdollisista aikataulujen muutoksista tulee sopia tilaajan kanssa. Urakoitsijan on ennen päällystystöiden alkua esitettävä kirjallisesti huomautuksensa alustan kaltevuus-, kantavuus- tms. puutteista, jotka se haluaa jättää tilaajan vastuulle Töiden valmistuminen Välitavoitteet 6.2 Viivästyssakko Urakan on oltava valmiina nimettyjen töiden osalta viimeistään Erikseen sovittaessa tilaaja voi tilata tarvittaessa urakoisijalta töitä vielä tämän ajan jälkeenkin ottaen huomioon sääolosuhteet. Työt on suoritettava tilaajan antamaa työjärjestystä ja aikataulua noudattaen. Viivästyssakko on kultakin työpäivältä, jonka urakka myöhästyy urakkasopimuksessa mainitusta valmistumisesta, 0,5 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Viivästyssakko lasketaan enintään 50 työpäivältä. Yksittäisen työkohteen valmistumisen viivästyessä työmaakokouksessa tai alkukatselmuspöytäkirjassa sovitusta valmistumisajasta urakoitsijasta johtuvasta syystä, peritään viivästyssakkona 500 /työkohde / jokainen alkava viikko, jonka kohde myöhästyy.
11 Mäntsälän kunta Urakkaohjelma 11 (19) Yksittäisen työkohteen viivästyssakolle ei aseteta ylärajaa, eikä sen osalta peritty sakko vähennä koko urakan osalta perittävää viivästyssakkoa. Jos töiden aloitus siirtyy sovitusta alkamisajankohdasta urakoitsijasta johtuvasta syystä, tilaajalla on oikeus periä korvaus ylimääräisestä valvonta- ja kunnossapitokuluista. Vastaavasti urakoitsijalla on ylimääräisten kulujensa perimisoikeus tilaajalta, jos aloitus viivästyy tilaajasta johtuvasta syystä. Töiden aloitukseksi katsotaan se ajankohta, jolloin massan levitystyö on alkanut normaalilla teholla. Kohteen myöhästyessä sovitusta valmistumisajankohdasta niin, ettei se ehdi valmistua ennen talvea, keskeytetään myöhästymisajan laskeminen talven ajaksi. Mikäli kohde on määrätty tehtäväksi valmiiksi keväällä, jatkuu myöhästymisajan laskeminen sen jälkeen kun tilaaja on antanut luvan töiden jatkamiseen. ARVONVÄHENNYKSET JA SOPIMUSSAKOT Muut sanktiot Urakoitsija on velvollinen laatusuunnitelmansa mukaisesti dokumentein osoittamaan laadun täyttymisen sekä mahdolliset laadun alitukset ja muut laatupoikkeamat. Laadun alitukset ja muut laatupoikkeamat tulee esittää poikkeamaraportilla. Laatupoikkeamista voidaan määrätä seuraavat sanktiot. - kirjallinen muistutus - rahallinen rangaistus eli sakko (urakkahinnasta laskutuksen yhteydessä vähennettävä rahallinen korvaus) - urakoitsijan edustajan vaihto. Kirjallinen muistutus kirjataan työmaapäiväkirjaan tai työvuoroilmoitukseen tai työmaakokouspöytäkirjaan tai voidaan antaa erillisellä kirjeellä ja käsitellään aina työmaakokouksessa. Rahallinen rangaistus eli sakko Yhden kirjallisen muistutuksen jälkeen seuraavat muistutukset johtavat aina tilaajan määräämään kiinteäsummaiseen sakkoon: - laadunvalvontaan liittyvien mittausten ym. toimien laiminlyönnit euroa. - ympäristöasioihin liittyvät laiminlyönnit euroa. - tilaajan tekemän pistokokeen perusteella havaitut laadunalitukset, joita ei ole osoitettu urakoitsijan laatupoikkeamaraportissa euroa. Seuraavat laatupoikkeamat aiheuttavat sakon ilman kirjallista muistutusta - laatupoikkeamaan ei ole reagoitu tai työtä tehdään laatusuunnitelman vastaisesti euroa. - urakoitsijan laatujärjestelmän mukaisessa asiakirjassa, esimerkiksi laaturaportissa tai päiväkirjoissa todennettavasti on kirjattu tosiasioita vastaamattomia tietoja, euroa. Tilaajalla on tässä tilanteessa oikeus määrätä välittömästi urakoitsijalle em. sakko, sekä oikeus vaatia urakoitsijan edustaja vaihdettavaksi.
12 Mäntsälän kunta Urakkaohjelma 12 (19) - liikenteenhoitoon, työnaikaisista liikennejärjestelyistä tiedottamiseen tai työturvallisuuteen liittyvät puutteet Taulukko 1. Liikenteenhoitoon, työnaikaisista liikennejärjestelyistä tiedottamiseen tai työturvallisuuteen liittyvistä puutteista tai laiminlyönneistä aiheutuvat sakot. Laiminlyönnin vakavuus Urakkakohtaiset samasta laiminlyönnistä annetut huomautuskerrat ja niiden sakot 1. kerta 2. kerta Seuraavat kerrat - tietyömaasta varoittavien merkkien puuttuminen - nopeusrajoitusta ei ole alennettu teillä, jossa rajoitus on yli 60 km/h - varoitusvaatetusta ei käytetä kaikki muut puutteet ja laiminlyönnit, joita ei ole mainittu edellä olevassa kohdassa. kirjallinen huomautu s VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 7.1 Urakoitsijan vakuudet Tilaajalla on oikeus korjata puute urakoitsijan kustannuksella, ellei urakoitsija korjaa puutetta valvojan määräämän ajan kuluessa. Tällöin kustannukset peritään kaksinkertaisina urakoitsijalta. Tilaajalla on myös oikeus pysäyttää työt, kunnes liikennettä vaarantavat epäkohdat on poistettu. Urakoitsijan edustajan vaihtoon tilaajalla on oikeus, mikäli urakkaan on kirjattu viisi yksittäistä muistutusta tai muuten perittyä sakkoa viimeisen 6 kk:n sisällä. Vaihto ei ole automaatti, vaan tilaajan harkinnanvarainen oikeus. Mikäli tilaaja sitä vaatii, on urakoitsijan vaihdettava urakasta vastaava henkilö - urakan "vastaava mestari" (vastuunalainen työnjohtaja) vrt. YSE mom. Jos valmista saumaa ei ole liuostettu viikon sisällä päällystystyön valmistumisesta, peritään sakkoa liuostamattomista saumoista 5 /m Rakennusajan vakuus Rakennusajan vakuus on 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta (YSE ).
13 Mäntsälän kunta Urakkaohjelma 13 (19) Rakennusajan vakuuden on oltava voimassa: a. urakkasopimuksen kaikinpuolisesta täyttämisestä b. viivästyssakon suorittamisesta c. niiden vahinkojen korvaamiseksi, jotka johtuvat urakoitsijan korvausvelvollisuudesta kolmannelle osapuolelle, jolle rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen. Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle heti, kun urakka on kokonaisuudessaan otettu vastaan, kun vastaanottotarkastuspöytäkirja on allekirjoitettu, kun takuuajan vakuus on asetettu, kun mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle henkilölle, jolle rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen sekä kun rakennuttajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen vakuus niiden selvittämiseksi ja suorittamiseksi on asetettu Takuuaika ja takuuajan vakuus 7.2 Tilaajan vakuudet 7.3 Vakuutukset Takuuaika on kaksi vuotta (YSE ). Takuuajan vakuus on 2 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta (YSE ). Takuuaika alkaa urakan vastaanottotarkastuksessa sovittavana ajankohtana. Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan siitä, etteivät takuumiehet vapaudu velvollisuuksistaan ennen kuin sopimuspuolten keskeiset suhteet ovat täysin selvät siinäkään tapauksessa, että sopimus puretaan YSE :n perusteella. Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta (poikkeus YSE ) Rakennuskohteen vakuuttaminen 8 TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 8.1 Urakkahinnan muodostuminen Urakoitsijalla on oltava voimassa oleva vastuuvakuutus, joka korvaa tästä työstä tilaajalle tai kolmannelle henkilölle sekä tämän omaisuudelle aiheutuvat vahingot. Työt hinnoitellaan määrä- ja yksikköhintalomakkeilla arvonlisäverottomin yksikköhinnoin. Hinnoitellun määräluettelon massamäärien ja yksikköhintojen avulla lasketun loppusumman on oltava sama kuin sitä vastaava tarjoushinta tarjouskirjeessä. Jos näin ei ole, ovat määräluettelossa ilmoitetut yksikköhinnat määrääviä ja niistä massamääriä muuttamatta laskemalla saatua loppusummaa pidetään tarjoushintana.
14 Mäntsälän kunta Urakkaohjelma 14 (19) 8.2 Urakkahinnan maksaminen Ennakko Maksusuoritukset Pidätykset 8.3 Hintasidonnaisuudet Kustannusindeksi Tarjottavien yksikköhintojen tulee perustua määrä- ja yksikköhintaluettelossa ja muissa tarjouspyyntöasiakirjoissa ilmeneviin tietoihin. Jotta tarjoukset olisivat vertailukelpoisia, on määräluettelon kohtiin aina merkittävä hinta ja tarpeelliseksi katsottavat pitoisuudet, ellei niitä tilaaja ole merkinnyt. Mikäli jotain yksittäistä kohtaa ei voida tarjota on kyseiseen kohtaan merkittävä viiva. Tarjouksessa tulee mainita tätä kohtaa tarkoittava vaihtoehto ja/tai selvitys puuttuvalle yksikköhinnalle. Ennakkomaksua ei suoriteta. Korvaus työstä suoritetaan maksu- ja mittausperusteiden määräämällä tavalla mitattujen paljouksien sekä massa- ja yksikköhintaluettelossa esitettyjen yksikköhintojen perusteella. Laskut on lähettävä jokaisesta työkohteesta erikseen ja niissä on mainittava mittauksen suorittajat, päivämäärät sekä aika, milloin työ on tehty ja työkohteen tarkka sijainti, nimi ja laatu. Laskuun on liitettävä valvojan hyväksymä mittauspöytäkirja. Laskujen maksuaika on 21 vrk siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. Yliajalta urakoitsijalla on oikeus periä korkolain mukainen viivästys korko (YSE ). Tilaajalla on oikeus pidättää n. 5 %:n edestä sovittuja viimeisiä laskuja viimeiseksi maksueräksi. Viivästyskorkoa ei em. laskuista makseta (poikkeus YSE ). Valtiovallan lainsäädännöllisten toimenpiteiden katsotaan tulleen asianosaisten tietoon, kun ne on julkaistu Suomen Säädöskokoelmassa. Urakkahintaa ei sidota indeksiin Yksikköhintojen muunnokset Sideaineen, täytejauheen tai massassa käytettävien lisäaineiden määrien, laadun tai määrän muuttuessa tarjouspyynnön mukaisista ohjearvoista tarkistetaan vastaavaa yksikköhintaa tarjouksen mukaisilla muutoshinnoilla. Yksikköhintojen tulee olla kiinteitä myös sideaineitten hintojen osalta.
15 Mäntsälän kunta Urakkaohjelma 15 (19) 8.4 Työmäärien mittaus 8.5 Suunnitelma- ja hintamuutokset 9 ORGANISAATIOT 9.1 Tilaajan organisaatio/edustajat Päällysteiden yksikköhintojen muutokset lasketaan teoreettisen massamenekin tai liima-aine menekin ja työselityksen mukaisen sideainepitoisuuden mukaisesti. Tilaaja suorittaa työmäärien mittauksen urakoitsijan edustajan kanssa. Kaikista mittaustoimituksista on pidettävä mittauspöytäkirjaa. Työkohteen valmistuttua suoritetaan siinä käyttöönottotarkastus ja määrämittaus. Massajätteet ja muut jätteet on poistettava ja työalue siivottava ennen mittauksen suorittamista. Määrämittaus on suoritettava viimeistään viikon kuluessa käyttöönottotarkastuksesta. Päällysteen pinta-alaa laskettaessa mitataan päällystetyn osan pituus keskiviivaa pitkin ja leveydeksi lasketaan todellinen, mutta kuitenkin enintään tilattu tai sovittu päällysteleveys. Lopullinen pinta-ala pyöristetään täysiksi neliömetreiksi. Kukin yli 200 m2 työkohde mitataan omana erillisenä kohteena yhdistämättä sitä lähellä sijaitseviin. Käyttöönottotarkastuksessa laadittuun mittauspöytäkirjaan merkitään mittaustulosten lisäksi mahdolliset viat, puutteet ja muut huomautukset. Kaikista muutos- ja lisätöistä sekä niissä soveltuvista yksikköhinnoista on kirjallisesti sovittava tilaajan kanssa ennen ko. työhön ryhtymistä. Urakan työmäärien pieneneminen tai suureneminen yksikköhintaluettelossa annetuista arvioiduista työmääristä ei oikeuta muuttamaan urakan yksikköhintoja (poikkeus YSE ). Tarjoukseen sisältyvän muutos- ja lisätöissä käytettävän yksikköhintaluettelon yksikköhintojen tulee tarkoittaa täysin valmista työtä yleis- ym. kustannuksineen ja olla sovellettavissa sekä lisäyksiä että vähennyksiä laskettaessa. Urakoitsijan tulee tarjousta laatiessaan lisätä muutos- ja lisätöiden yksikköhintaluetteloon ne lähetetystä luettelosta mahdollisesti puuttuvat yksikköhinnat, joita hänen käyttämänsä työmenetelmän yhteydessä voi esiintyä, sekä täydentää luetteloa muutenkin niiltä osin kuin havaitsee siinä puutteellisuuksia. Tarjouksessa esitetyn yksikköhinnan tulee olla oikeassa suhteessa työosan vaatimiin kustannuksiin nähden. Tilaajalla on oikeus hylätä tarjous, jos epäsuhde on ilmeinen. Päätöksen tästä urakasta tekee Tekninen lautakunta
16 Mäntsälän kunta Urakkaohjelma 16 (19) Aloituskokouksessa nimetään urakan vastuuhenkilöt ja valvontaorganisaatio. 9.2 Urakoitsijan organisaatio/edustajat 10 YHTEISET TOIMITUKSET 10.1 Katselmukset 10.2 Työmaakokoukset 10.3 Työmaapäiväkirja 10.4 Käyttöönottotarkastus Urakoitsijan on nimettävä tätä urakkaa varten toimivaltainen edustaja ja vastaava työnjohtaja sekä työn suorittamisesta vastuussa oleva henkilö. Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämä työnjohto. Asfalttityypistä riippumatta urakoitsija vastaa kustannuksista ja laatii ehdotuksen suhteutuksesta eli sideaine- ja täytejauhepitoisuudesta mahdolliset lisäaineet mukaan lukien, sekä kiviaineksen rakeisuudesta sen mukaan mitä urakkasopimuksessa sanotaan. Urakoitsijan tulee antaa suhteutukset tilaajan hyväksyttäväksi ennen töiden aloittamista. Tilaajan luovuttamat työalueet täsmennetään yhteisissä katselmuksissa ennen työkohteen luovuttamista urakoitsijan käyttöön. Alustan luovuttamistapa sovitaan urakan alkukokouksessa. Sitomattoman alustan esitöitä, kantavan kerroksen osalta asfalttipohjatöitä varten, suoritetaan tilaajan toimesta tarvittaessa. Urakoitsijan on ennen päällystystöiden alkua esitettävä kirjallisesti huomautuksensa alustan kaltevuus-, kantavuus-, tms. puutteista, jotka se haluaa jättää tilaajan vastuulle. Urakan toteuttamisen aikana pidetään työmaakokouksia tarvittaessa, Työmaakokouksissa tarkennetaan työohjelma sitovaksi seuraavaan kokoukseen. Työmaapäiväkirjaa ei tarvitse pitää tilaajan vaatimuksesta. Työkohteen valmistuttua suoritetaan sopijapuolten läsnä ollessa työn silmämääräinen tarkastus ja sovitaan mahdollisesti tarvittavista korjaustoimenpiteistä sekä työkohteen tilaajan käyttöön luovuttamisen aiheuttamista liikenne- ja muista järjestelyistä.
17 Mäntsälän kunta Urakkaohjelma 17 (19) 10.5 Vastaanottotarkastus 10.6 Takuutarkastus 11 LAADUNVARMISTUS Koko urakkaa koskeva vastaanottotarkastus ja taloudellinen loppuselvitys pidetään urakka-ajan päätyttyä. Vastaanottotarkastuksessa sovitaan seuraavana keväänä pidettävässä jälkitarkastuksessa suoritettavat tarkastustoimenpiteet. Takuutarkastus pidetään YSE :n mukaisesti Laatuvaatimukset ja arvonmuutosperusteet 11.2 Tilaajan laadunvarmistus 11.3 Urakoitsijan laadunvarmistus Laatusuunnitelma Päällystystöiden laatu arvostellaan urakka-asiakirjojen mukaisesti. Arvonmuutokset määräytyvät "Asfalttiurakan asiakirjat 2011 arvonmuutosperusteet" mukaisesti. Massan valmistukseen käytetään sopimusasiakirjoissa määriteltyjä ja laatuvaatimukset täyttäviä sideaineita, kiviaineksia ja lisäaineita. Tilaajan suostumuksella voidaan käyttää myös tavanomaisesta poikkeavia, normaalit laatuvaatimukset täyttämättömiä raaka-aineita, jos niiden ominaisuudet ja vaikutukset päällysteen laatuun ja kestävyyteen tunnetaan riittävän hyvin ja ko. ainesten käyttö on taloudellisesti edullista tai kokeilutarkoituksessa muutoin perusteltua. Tällöin on toiminnallinen ennakkosuhteutus yleensä välttämätön. Tilaajan urakan aikana suorittamat kokeet ja mittaukset eivät vähennä eivätkä korvaa urakoitsijan laadunvalvontaa. Tilaaja ottaa ja tutkii kustannuksellaan sideaine-, täytejauhe- ja kiviainesnäytteet, jos niiden laatua on syytä epäillä. Tarvittaessa tilaaja tekee murskaustyön aikaisia määrityksiä täydentäviä tutkimuksia päällystekiviaineksesta. Valvojalla on oikeus suorittaa massa-autojen koepunnituksia urakoitsijan kustannuksella urakoitsijan suorittaman päällystemassan punnituksen tarkistamiseksi ja mahdollisten punnituslaitteiden vikojen havaitsemiseksi. Tarkistuksia tehdään kohtuullinen määrä huomioiden koneaseman koko ja teho. Urakoitsijan on laadittava tätä urakkaa koskeva laatusuunnitelma toimintansa ohjaamiseksi ja laadun varmistamiseksi. Vastaava laatusuunnitelma on oltava myös mahdollisilla aliurakoitsijoilla ja näiden alihankkijoilla.
18 Mäntsälän kunta Urakkaohjelma 18 (19) Ennakkokokeet Urakoitsijan tulee esittää tätä urakkaa koskeva laatusuunnitelma ennen urakan allekirjoitusta. Urakoitsijan tulee esittää toiminnallinen suhteutus tilaajan hyväksyttäväksi B - laatuvaatimusluokan massoista. C - laatuvaatimusluokan massoista riittää kokemusperäinen suhteutus Työnaikainen laadun seuranta Näytteiden otossa noudatetaan menetelmää PANK Menetelmässä on annettu ohjeet massanäytteiden otosta kuormasta, sekoittimen alta, ajoradalle levitetystä massasta, pintauksista, valuasfaltinkeittimestä, asfalttirouheesta, sekä poranäytteiden otosta. Urakkasopimusasiakirjoissa määrätään mitä näytteitä otetaan ja mitkä ominaisuudet niistä tutkitaan. Urakoitsija huolehtii kustannuksellaan laadunohjaukseen, laadunvarmistukseen ja laadunarvosteluun kuuluvasta näytteenotosta ja tutkimuksesta. Laadunarvostelussa otetaan huomioon vain sellaiset näytteet, joiden otosta ja näytteenottopaikasta on sovittu tilaajan edustajan kanssa ja jotka on tutkittu yhteisesti sovitussa laboratoriossa. Sopimusosapuolten on viipymättä toimitettava suorittamiensa laadunvalvontatutkimusten ja -mittausten tulokset toisilleen tiedoksi. Kaikki massanäytteet ottaa ja tutkii (tutkituttaa) urakoitsija yhteisesti sovitussa laboratoriossa omalla kustannuksellaan, ellei toisin sovita Valmiin päällysteen tutkiminen Asfalttimassan koostumus (rakeisuus ja sideainepitoisuus) tutkitaan ja arvostellaan massanäytteistä. Erikseen sovittaessa koostumus voidaan tutkia ja arvostella myös poranäytteiden perusteella. Asfalttinormien 2011 mukaisten näytemäärien lisäksi voi kumpi tahansa osapuoli tutkituttaa omalla kustannuksellaan lisäporanäytteitä esim. lajittumien tutkimiseksi mahdollisesti epäilyttävistä kohdista. Nämä tulokset otetaan laadun arvostelussa huomioon samanarvoisina kuin muutkin näytteet, jos ottopaikoista on sovittu toisen osapuolen kanssa. Massamäärät lasketaan urakoitsijan ilmoittaman massamäärän (tn) ja mitattujen neliöiden avulla. Tyhjätilat mitataan maatutkalla. Päällysteen lajittumat ja muut työvirheet arvostellaan vastaanottotarkastuksessa, jossa määrätään urakan lopulliset arvonmuutokset Laatudokumenttikansio Vastaanottotarkastuksessa sovitaan urakoitsijan kokoaman laatudokumenttikansion luovutuksesta. Laatudokumenttikansioon liitetään kohteiden mittauspöytäkirjat, käyttöönottotarkastus/tarkastuskatselmus pöytäkirjat, kiviainesten tutkimusselostukset, tutkitun asfalttimassan
19 Mäntsälän kunta Urakkaohjelma 19 (19) 12 RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN koostumus selosteet, urakoitsijan laatusuunnitelma, sekä muut työmaakokouksissa sovitut asiakirjat. Ellei urakkasopimuksessa ole toisin määrätty riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivät voi keskenään sopia ratkaistaan Suomen lain mukaan tilaajan käräjäoikeudessa. (YSE ) 13 MUUT SOPIMUSASIAT / ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 13.1 Ilmoitukset lääninverovirastolle Tilaaja pidättää itsellään oikeuden ilmoittaa lääninverovirastolle Mäntsälän kunnan kanssa urakkasopimuksen tehneiden urakoitsijoiden nimet ja urakkasummat. Mäntsälän kunta Tekniset palvelut Asko Määttänen Asko Määttänen
JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI/ JYVÄSKYLÄN ENERGIA OY URAKKAOHJELMA. Päällystysurakan urakkaohjelma 2012-2013
JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI/ JYVÄSKYLÄN ENERGIA OY URAKKAOHJELMA Päällystysurakan urakkaohjelma 2012-2013 2(30) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 5 1.1 RAKENNUTTAJA... 5 1.2 TILAAJA... 5 1.3 RAKENNUSKOHDE, URAKKAMUOTO,
16.3.2010. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kansallisenkynnysarvon.
TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) 16.3.2010 PÄÄLLYSTEPAIKKAUSTYÖT 2010 Järvenpään kaupungin tekninen toimi pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen teettämistä paikkaustöistä yksikköhintaisena kokonaisurakkana
IISALMEN KAUPUNKI Tekninen keskus Pohjolankatu IISALMI. URAKKAOHJELMA Asfalttipäällystystöiden urakkaohjelma 2017
Pohjolankatu 14 74100 IISALMI URAKKAOHJELMA Asfalttipäällystystöiden urakkaohjelma 2017 URAKKAOHJELMA 2017 IISALMEN KAUPUNKI 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 RAKENNUTTAJA 1.2 TILAAJA Rakennuttaja on Iisalmen
URAKKAOHJELMA 1(19) TEKNINEN TOIMI LAITILAN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA B. Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt
1(19) LAITILAN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA B Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt 2(19) 1. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS... 4 1.1 URAKKAMUOTO... 4 1.2 MAKSUPERUSTE... 4 1.3 URAKKASUHTEET... 4 2.... 4 3.
URAKKAOHJELMA. Asfaltointityöt HANKE KEMIJÄRVEN KAUPUNKI. Kemijärven kaupungin asfaltointityöt vuonna 2019 URAKKAOHJELMA. 7.3.
7.3.2019 Sivu 1/24 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HANKE Kemijärven kaupungin asfaltointityöt vuonna 2019 Asfaltointityöt Sivu 2/24 SISÄLTÖ 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 RAKENNUTTAJA 4 1.2 TILAAJA 4 1.3 RAKENNUSKOHDE