Source: http://docplayer.cz/2751262-Zmeny-behem-vystavby-zbv.html
Timestamp: 2017-01-18 22:48:01+00:00
Document Index: 55803338

Matched Legal Cases: ['zákona č. 137', 'zákona č. 137', 'zákona č. 137', 'zákona č. 137', 'zákona č. 137', 'zákona č. 137', 'zákona č. 137', 'zákona č.137', 'zákona č. 137', 'zákona č. 137', 'zákona č. 137', 'zákona č.137', 'zákona č. 89', 'zákona č. 89', 'zákona č. 137', 'zákona č. 137', 'zákona č. 137', 'zákona č. 137', 'zákona č. 137', 'ZÁKONA Č. 137', 'Čl.1', 'Čl. 1', 'zákona č. 137', 'zákona č. 137', 'ZÁKONA Č. 137', 'zákona č. 137']

⭐ZMĚNY BĚHEM VÝSTAVBY (ZBV)
ZMĚNY BĚHEM VÝSTAVBY (ZBV)
Download "ZMĚNY BĚHEM VÝSTAVBY (ZBV)"
1 ZMĚNY BĚHEM VÝSTAVBY (ZBV) Ing. Otakar Fabián, PRAGOPROJEKT, a.s , Praha2 Úvod3 Při realizaci velkých dopravních staveb, charakteristických nejen svým rozsahem, složitostí podmínek i řešení, ale také dlouhým časovým obdobím přípravy, zadání a realizace, se mohou uplatnit vlivy pokračujícího vývoje techniky i technologie stavebních prací, nové požadavky správních orgánů rozhodujících o povolení dané stavby a často i změny právních a technických norem. K tomu u dopravních liniových staveb přistupují změny dané proměnlivostí geologických, geotechnických, hydrologických a terénních podmínek, které i přes rozsáhlé a nákladné průzkumné práce podél sledované trasy nelze v projektech specifikovat tak, aby byly během realizace naprosto neměnné jedná se především o zemní práce, sanace podloží nebo řešení vodního režimu. 34 V důsledku toho docházelo a dochází v průběhu zhotovování jednotlivých staveb k upřesňování prováděných prací a ke změnám během výstavby (ZBV). 45 Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách6 Tento zákon upravuje následující druhy zadávacích řízení pro zadávání víceprací: a) otevřené řízení, b) užší řízení, c) jednací řízení bez uveřejnění. Pro další vysvětlení hledisek víceprací z pohledu zákona č. 137/2006 Sb. se již budeme zabývat pouze jednacím řízením bez uveřejnění (JŘBU). V jednacím řízení bez uveřejnění může zadavatel zadat veřejnou zakázku na stavební práce nebo veřejnou zakázku na služby v případě, jestliže jde o: 67 a) veřejnou zakázku, kterou je nezbytné zadat v krajně naléhavém případě, který zadavatel svým jednáním nezpůsobil a ani jej nemohl předvídat, a z časových důvodů není možné zadat veřejnou zakázku v jiném druhu zadávacího řízení b) dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb, a to za předpokladu, že dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby budou zadány témuž dodavateli, dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nemohou být technicky nebo ekonomicky 78 odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky v případě veřejného zadavatele celkový rozsah dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb nepřekročí 20 % ceny původní veřejné zakázky. 89 Chronologie náhledu na vícepráce10 Při posuzování vícenákladů vzniklých v průběhu realizace jednotlivých staveb se oprávnění pracovníci ŘSD ČR řídili následujícími směrnicemi generálního ředitele tak, jak postupně nabývaly účinnosti: 1. Směrnice GŘ č. 18/2007 novela č. 1 s účinností od Tato směrnice se vztahovala na smlouvy s plněním nad 6 mil. Kč bez DPH, v nichž bylo ŘSD ČR objednatelem na realizace novostaveb, provádění oprav, rekonstrukcí a modernizací silnic a dálnic, včetně staveb souvisejících s jejich provozem a údržbou. Jako změnu označovala vznik potřeby vykonat v rámci stavby práce, které nebyly ve chvíli zadání veřejné zakázky uvažovány, případně některé práce nevykonat či vykonat práce v jiném rozsahu, než bylo 1011 uvažováno při zadání. K financování zvýšených nákladů v důsledku změn byla použita provizorní položka pro rezervu a rovněž bylo možno použít úsporu rozpočtových nákladů v důsledku změn spočívajících ve snížení ceny. Je nutné si povšimnout, že ustanovení této směrnice umožňovala vzájemné započítávání jednotlivých odpočtových položek (tzv. méněprací) a přípočtových položek (tzv. víceprací) vzájemně. To znamená, že na určitém stavebním objektu mohla vzniknout změna během výstavby (dále jen ZBV), ve které součet přípočtových položek činil + 2 mil. Kč, součet odpočtových položek pak 2,1 mil. Kč a v konečném výsledku byla tato ZBV 1112 brána jako odpočtová, s úsporou 0,1 mil. Kč na stavebním objektu. 2. Směrnice GŘ č. 18/2011 s účinností od Tato směrnice již jako změnu označovala provedení víceprací a/ nebo vznik méněprací v průběhu realizace stavby. Méněpracemi označovala směrnice stavební práce uvedené v soupisu prací výkazu výměr, u kterých dodatečně vyjde v průběhu realizace stavby najevo, že je není třeba provést, nebo sice mají být provedeny, ale v menším rozsahu, než bylo uvedeno v Soupisu prací Výkazu výměr ke dni podpisu smlouvy. 1213 Součet méněprací ve finančním vyjádření nesměl přesáhnout limit 20 % ceny stavby bez DPH dohodnuté ve smlouvě na realizaci stavby, v opačném, případě vznikalo riziko, že vznik méněprací mohl vést k faktickému neprovedení podstatné části stavby nebo k zásadní změně technického řešení nebo konstrukčních prvků u staveb řady 100, 200 a 600 tzn. vypuštění položek rozhodujících pro realizaci objektu stavby bez náhrady. Vícepracemi označovala směrnice stavební práce uvedené v soupisu prací výkazu výměr, u kterých dodatečně vznikne potřeba jejich provedení, nebo stavební práce uvedené v soupisu prací výkazu výměr, u kterých vyjde dodatečně najevo, že mají být provedeny ve větším rozsahu, než jaký byl uveden v soupisu prací výkazu výměr ke dni podpisu smlouvy. 1314 Rozsah zadávaných víceprací ve finančním vyjádření nesměl v celkovém úhrnu ve vztahu ke konkrétní stavbě přesáhnout limit 20 % ceny stavby bez DPH dohodnuté ve Smlouvě na realizaci stavby ke dni jejího uzavření. Je nutné si povšimnout, že od nejvyšší přípustné ceny víceprací nebylo již pro tyto účely možné odečítat cenu jakýchkoliv méněprací. Pokud rozsah víceprací v celkovém úhrnu přesáhl 20 % ceny stavby bez DPH a bez provizorní položky pro rezervu, pak musely být tyto vícepráce zadány jako samostatná veřejná zakázka postupem upraveným ve Směrnici GŘ č. 5/2011 Aplikace zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 1415 Kategorizace víceprací16 Na základě vývoje posuzování víceprací a méněprací zejména ke vztahu k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách byla na počátku roku 2012 ustanovena expertní skupina, kterou tvořili zástupci Ministerstva dopravy, právníci kanceláře WGM, zástupci ŘSD ČR a tři týmy odborníků ze společností, které se věnovaly samotné analytické činnosti změn během výstavby (ZBV) v případě jednotlivých staveb, tzn. PRAGOPROJEKT, a.s., IBR Consulting, s.r.o Liberec a EDIFICE construction & consulting, s.r.o. Praha. Po řadě dní usilovné činnosti zejména v oblasti hledání konsensu byl nakonec ustanoven a odsouhlasen další postup při zatřídění víceprací z hlediska typové úrovně rizika nesouladu se zákonem č. 137/2006 Sb., kdy tento nesoulad lze charakterizovat následujícími sedmi kategoriemi: 1617 Kategorie 1: Položky zahrnuté v ZBV identické s položkami uvedenými v původní dokumentaci a položky zahrnuté v ZBV materiálně se nelišící od položek uvedených v původní dokumentaci za předpokladu, že (a) (b) se nezvyšuje množství příslušné položky a položky uvedené v ZBV jsou provedeny v souladu s původní dokumentací nebo pouze v nepatrně jiném kontextu (z čehož zároveň vyplývá, že se položky uvedené v ZBV i položky uvedené v původní dokumentaci vztahují k témuž stavebnímu objektu). 1718 Příklad: V DZS je uvažováno u SO XXX s vytěžením m3 zeminy třídy. V ZBV č. 1 u téhož SO XXX dojde ke snížení množství vytěžené zeminy o 500 m3 (méněpráce) V ZBV č. 2 u téhož SO XXX dojde ke zvýšení množství vytěžené zeminy o 700 m3 (vícepráce) Při striktním výkladu zák. 137/2006 Sb. by jako vícepráce měla být uvažován celý objem 700 m3. Pomocí nástavby programu ASPE však dojde k započítávání neboli párování identických položek v rámci jednoho stavebního objektu s tím, že tímto postupem dojde k úhrnnému navýšení oproti zadávací dokumentaci pouze o 200 m3 a nikoliv o 700 m3. V ZBV č. 2 bude v rozsahu 500 m3 zeminy spadat do kategorie 1 a v rozsahu 200 m3 půjde o vícepráci, u které je nutné zvážit, zda jsou splněny podmínky pro zařazení do kategorie 3 nebo jiné. 1819 Kategorie 2: Dodatečné práce podle 23 odst. 4 ZVZ, tj. práce, které: (a) mohou být splněny z důvodu technických, uměleckých, z důvodů vyplývajících ze zvláštního právního předpisu pouze určitým dodavatelem, nebo (b) je nezbytné je zadat v krajně naléhavém případě, který zadavatel nezpůsobil a ani jej nemohl předvídat, a z časových důvodů je není možno zadat v jiném druhu řízení; pokud bylo předem odůvodněno a je prokazatelné (na základě znaleckého posudku) naplnění podmínek stanovených v 23 odst. 4 ZVZ a práce byly zadány v JŘBU s odkazem na ustanovení 23 odst. 4 ZVZ. 1920 Příklad: Změna na stavbě I/27 Třemošná - přeložka byla vyvolána skutečností, kdy mostní objekt (estakáda) SO 205 byl původně navržen pro technologii výstavby nosné konstrukce na pevné skruži. V průběhu přípravy stavby, po vzniku prvých naprosto neočekávaných rozsáhlých propadů v důsledku historické podzemní exploatační činnosti, byla zhotovitelem požádána firma Zeman Ingeo, s.r.o. Praha o posouzení inženýrsko geologických poměrů v prostoru zakládání objektu. Na základě jejího upozornění na možnost, že do lokality stavby by mohla zasahovat povrchová i důlní těžba kaolinu a černého uhlí, byla projektantem stavby technologie výstavby mostní konstrukce na pevné skruži byla poté změněna na technologii postupného vysouvání. 2021 Na tuto ZBV byl vypracován znalecký posudek, který potvrdil správnost zvoleného postupu s tím, že pokud by nedošlo k neprodlené sanaci poddolovaného území, vyvstaly by dle názoru znalce dva problémy: ohrožení života a zdraví lidí a zvířat pohybujících se v zájmové oblasti. Toto nebezpečí by bylo možno odstranit zastavením stavby a znepřístupněním celé kritické oblasti. vznik škod na již postavených částech stavby v důsledku pravděpodobných dalších propadů. Možnost havárie již rozestavěné konstrukce estakády v důsledku pravděpodobných dalších propadů a pohybů, zvýšení nákladů na 2122 zhotovení dosud neprovedených částí stavby, zvýšení nákladů na provedení sanací vzniklých propadů. Vzniku shora uvedených škod a dodatečných nákladů nebylo dle názoru znalce možno předejít jiným způsobem než okamžitou změnou technologie výstavby estakády. Skutečnost, kdy by byly práce na výstavbě estakády zastaveny a stavba SO 205 Estakáda přes údolí a trať ČD by byla ze stavby I/27 Třemošná přeložka vyjmuta a soutěžena zvlášť, by byla dle názoru znalce velmi nešťastná. Základním problémem je fakt, že v době projektování a zadání stavby byly informace o poddolování zájmové oblasti velmi malé. Na základě této skutečnosti byl zpracován projekt celé stavby, který s problematikou poddolování vůbec nepočítal. Během stavby došlo k 2223 nenadálým náhlým propadům a deformacím povrchu, které shodou okolností nebyly provázeny ztrátami na životech a finanční ztráty byly únosné. Po vzniku propadů byl proveden lokální průzkum a sanace. Na vzniklé propady a skutečnost, že prakticky celá zájmová oblast je poddolována bylo možno reagovat dvojím způsobem: Zastavit stavbu a provést detailní průzkum poddolování a sanaci celé poddolované trasy. Provést průzkum jen v kritických částech (propady) a jejich okolí a dále pak v místech podpor estakády a pokračovat ve stavbě. Investor zvolil druhou možnost, dle názoru znalce se dostal až na samou hranici únosné míry rizika, což se ukázalo jako vysoce účinné. V případě, že by objekt SO 205 byl ze stavby vyjmut a 2324 oficiálně přeprojektován, bylo by zcela nezbytné v novém projektu řešit problematiku poddolování zájmové oblasti a její sanace a teprve poté budovat SO 205. Z výše uvedených skutečností lze odvodit, že časový skluz by byl cca tři roky, nehledě na vysoké vícenáklady, které by v tomto případě byl jednoznačně povinen uhradit objednatel s tím, že nekonal neprodleně, ale naopak bezdůvodně prodloužil časový limit pro zahájení výstavby SO25 Trhliny poblíž estakády 2526 Znalecký posudek soudního znalce v oboru ekonomiky, těžby a bezpečnosti práce ing. Růžičky, CSc. 2627 Kategorie 3: Dodatečné práce splňující podmínky 23 odst. 7 písm. a) ZVZ, tj. dodatečné práce, které (a) (b) (c) (d) nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, jsou nezbytné pro provedení původních prací, nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo jsou zcela nezbytné pro dokončení 2728 předmětu původní zakázky a (e) jejich celkový rozsah nepřevýší 20% ceny původní veřejné zakázky. 2829 Příklad: Jedná se o tyto zásadní okruhy víceprací: dodatečné požadavky Policie ČR dodatečné požadavky jiného správního orgánu dodatečné požadavky správce sítě včetně změn závazných technických podmínek správců inženýrských sítí dodatečné požadavky Českých drah nebo SŽDC dodatečné změny technické normy nebo právního předpisu, zastižení odlišných geologických podmínek vč. výskytu černých skládek 2930 odlišné skutečné polohy inženýrských sítí sanace provedeného archeologického průzkumu 3031 I/38 Kolín obchvat Sanace po archeologickém průzkumu AÚAV ČR k DZS 3132 I/38 Kolín obchvat Sanace po archeologickém průzkumu AÚAV ČR k RDS 3233 I/38 Kolín obchvat Sanace po archeologickém průzkumu 3334 I/38 Kolín obchvat Sanace po archeologickém průzkumu 3435 Odlišné skutečné polohy inženýrských sítí Odlišná poloha kabelů u opěry mostu 3536 Odlišné skutečné polohy inženýrských sítí Odlišná poloha kabelů ČD 3637 Odlišné geologické podmínky zastižení tzv. řasáků v podloží 3738 Odlišné geologické podmínky zastižení tzv. černé skládky 3839 Odlišné geologické podmínky zastižení tzv. černé skládky 3940 Kategorie 4: Tzv. Odpovědnostní závazek objednatele, tj. náklady vzniklé v důsledku prodlení na straně ŘSD (nebo jiného výkonu práva ŘSD dle smlouvy o dílo, s nímž je spojen automatický vznik nároku zhotovitele na úhradu nákladu), tj. závazky ŘSD vzniklé na základě smlouvy o dílo za podmínky, že tyto dodatečné náklady (a) (b) (c) vznikly v příčinné souvislosti s prodlením ŘSD (či jiného výkonu práva ŘSD byly skutečně zhotovitelem vynaloženy a byly vynaloženy účelně a hospodárně. 4041 Příklad: Jedná se o tyto zásadní okruhy problémů: zpoždění se získáním stavebního povolení (a přesto došlo k zahájení stavby) ztráta již vydaného stavebního povolení nebo územního rozhodnutí prodlení s předáním staveniště oproti závazně stanoveným termínům ve smlouvě chybná majetkoprávní příprava stavby (nevykoupené pozemky, nevypracované smlouvy apod.) 4142 Kategorie 5: Položky zahrnuté v ZBV, které se materiálně neliší od položek uvedených v původní dokumentaci, pokud se příslušné položky zahrnuté v ZBV vztahují k jinému stavebnímu objektu než položky uvedené v původní dokumentaci. V podstatě se jedná o provedení totožné či obdobné položky ve zjevně odlišném kontextu, než bylo původně předvídáno. Příklad: Jedná se o totožný příklad jako v rámci kategorie 1, avšak mezi různými stavebními objekty SO XXX a SO YYY. 4243 Kategorie 6: Oprávněná vzájemná záměna prací a materiálů, tj. změny vyvolané dostatečně významnými nepředvídatelnými externími vlivy nezávislými na zadavateli, pro něž nelze určitou položku objektivně dodat nebo použít dle původního záměru. Příklad: Jedná se např. o situaci, kdy v zadávací dokumentaci byl navržen určitý materiál, který byl konkretizován následně v RDS. Po zahájení stavby však došlo k situaci, kdy výrobce konkrétního materiálu ukončil v České republice činnost (např. uzavření pobočky) a nebylo možno po zhotoviteli spravedlivě požadovat, aby materiál dovezl ze zahraničí, protože nejbližší pobočky výrobce materiálu se nacházejí ve Velké Británii a Číně. Byla proto provedena oprávněná záměna materiálu s tím, že použití náhradního materiálu by nemělo vést ke zvýšení ceny stavby. 4344 Kategorie 7: Dodatečné práce, jejichž celkový rozsah převyšuje 20 % ceny původní veřejné zakázky nebo které nelze z jiných důvodů (např. nedostatečně prokázané kritérium nepředvídanosti víceprací) zařadit do žádné z uvedených kategorií. Jedná se o tyto zásadní okruhy víceprací: změna z titulu jednodušší údržby, delší životnosti, snazší obsluhy změna na základě požadavku investora, zhotovitele nebo třetí osoby 4445 změny z titulu úspor plynoucí ke změně technického řešení, které bylo předmětem původní veřejné zakázky veškeré změny, u nichž nelze dostatečně prokázat kritérium nepředvídanosti vícepráce, jejichž celkový rozsah převyšuje 20 % ceny původní veřejné zakázky 4546 Na základě výsledků práce expertní komise a připomínek dalších účastněných odborníků byl vypracována a následně ŘSD ČR vydán Příkaz generálního ředitele č. 19/2012 Metodika kategorizace a dalšího postupu při administrativním zpracování změn během výstavby s účinností od Jeho účelem je zavedení jednotného postupu Ředitelství silnic a dálnic ČR při administrativním zpracování prací a dodatečných nákladů evidovaných ve změnách během výstavby na stavbách pozemních komunikací, jejichž investorem je ŘSD ČR. Přílohou tohoto příkazu je Metodika kategorizace a dalšího postupu při administrativním zpracování změn během výstavby, jejímž účelem je zajistit v co nejvyšší míře soulad smluvně zadávaných 4647 ZBV se zákonem o veřejných zakázkách a dalšími právními předpisy a tím i umožnit financování staveb (včetně ZBV) ze zdrojů Státního fondu dopravní infrastruktury a fondů Evropské unie, případně jiných zdrojů. Metodika je ještě doložena ilustrativním výčtem konkrétních příkladů pro jednotlivé kategorie. Oproti závěrům expertní skupiny, jejichž výsledkem bylo vytvoření sedmi kategorií položek vyskytujících se ve změnách během výstavby, zavádí výše uvedený příkaz GŘ č. 19/2012 ještě další dva pojmy, do té doby neužívané a neuplatňované: Doměrky představují takové změny v množství jednotlivých položek, které vznikají 4748 v důsledku pouhého upřesňování Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) nebo odrážejí zjištěný skutečný stav na staveništi rozdílný oproti stavu předpokládanému v PDPS za předpokladu, že takové změny v množství jednotlivých položek neznamenají změnu použitého technického řešení díla ani provedení nové položky oproti položkám uvedeným v soupisu prací v zadávací dokumentaci. 4849 Řetězení jedná se o stav, kdy určitá ZBV vyvolá potřebu jiné ZBV, čímž dojde k tzv. řetězení, tzn. skutečnosti, kdy malá změna může totiž vyvolat celou řadu dalších nepředvídaných změn a všechny takové změny je nutné posuzovat jako změny navzájem propojené. Při komplexním posuzování tzv. řetězení se však vždy musí zvážit a odůvodnit, že existuje příčinná souvislost mezi všemi položkami ZBV a skutečností, která ZBV (přímo či nepřímo) vyvolala, tj. že provedení ZBV je nezbytné v důsledku dané skutečnosti. 4950 Závěr51 V současné době je společností PRAGOPROJEKT, a.s. zpracován návrh nové směrnice generálního ředitele ŘSD ČR s názvem Změny staveb, která prošla připomínkovým řízením na MD a SFDI a je připravena k projednání s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. V souladu s platnou českou legislativou tato Směrnice ve vazbě na připravovanou novou evropskou směrnici o zadávání veřejných zakázek i na dosavadní judikaturu Evropského soudního dvora mění celkový náhled na způsob hodnocení změn, avšak v podstatě zachovává dosavadní systém jejich kategorizace s ohledem na jejich administraci. Vzhledem k tomu, že výsledek konečného projednání v době zpracování tohoto příspěvku nelze nikterak předjímat, je směrnice zmíněna pouze pro úplnost. 5152 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST. Podobné dokumenty
Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny b) v popisu předmětu veřejné zakázky c) vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele Více jednání Rady města Ústí nad Labem
jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 6. 2015 bod programu: 32 věc: Rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů zastávek schválení dodatku k SoD č. 2 dopad na rozpočet: bez dopadu zpracoval: Mgr. Více Odůvodnění veřejné zakázky
veřejné zakázky dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) A co děti, mají se kde učit? nástavba na budovu ZŠ Mnichovice Toto odůvodnění Více Město Loštice, Nám. Míru 66/1, 789 83 Loštice dle schválení usnesením rady města č. 5/157, VÝZVU K PŘEDLOŽENÍ NABÍDEK
Město Loštice, Nám. Míru 66/1, 789 83 Loštice dle schválení usnesením rady města č. 5/157, ze dne 26. 01. 2015 zasílá VÝZVU K PŘEDLOŽENÍ NABÍDEK s ohledem na skutečnost, že se jedná o veřejnou zakázku Více Zadavatel: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Sídlo: Bělidla 986/4a, 603 00 Brno IČO: 67179843
SVS/2015/009205-G DODATEČNÉ INFORMACE č. I Vážení dodavatelé, zadavatel veřejné zakázky s názvem Implementace odborného informačního systému SVS a dodávka HW terminálů, ev. č. VZ 498494, (dále jen veřejná Více Řízení rizik. březen 2014. Deloitte Česká republika
Řízení rizik Deloitte Česká republika Zkušenosti z auditů Níže uvádíme nejčastější chyby při administraci s uvedením daného paragrafu a popisu, v čem příjemci/zadavatelé nejčastěji chybují. Textace použitých Více Praktické aspekty veřejných zakázek i ve vztahu k zahraničí problematika jediné podané nabídky VLADIMÍR LEVANDOVSKÝ
Odůvodnění veřejné zakázky ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze Sídlem: Kamýcká 129, 165 21 Praha - Suchdol Zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, kvestor IČO: 60460709 Profil zadavatele: https://zakazky.czu.cz Více Veřejné zakázky a stavebnictví: -změny v roce 2015 - nový zákon o zadávání VZ
Veřejné zakázky a stavebnictví: -změny v roce 2015 - nový zákon o zadávání VZ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Vlastimil Fidler Změny novelizace zákona č. 137/2006 Sb. účinnost 6.3.2015 nový zákon o veřejných Více Chyby při zadávání veřejných zakázek
Chyby při zadávání veřejných zakázek Kamil Rudolecký místopředseda Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Úvod ZVZ - přes 160 paragrafů Dynamický vývoj (novely) vlivy Více Odůvodnění veřejné zakázky
OPERAČNí PROGRAM ŽiVOTNí PROSTŘEDí * ***......... * *.. * EVROPSKÁ UNIE Pro vodu, Fond soudržnosti vzduch a přírodu Odůvodnění veřejné zakázky dle ust. 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných Více Strana 1 / 2. Písemná zpráva zadavatele Podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )
Písemná zpráva zadavatele Podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) podlimitní veřejná zakázka v souladu s 27 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných Více ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 156 odst. 1 zákona
Zadavatel veřejné zakázky: Město Železný Brod náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod IČ: 00262633 Statutární zástupce : André Jakubička, starosta Název veřejné zakázky: Terminál Železný Brod - 1. etapa Více VÝZVA VÍCE ZÁJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen zakázka ) na služby :
MĚSTO KRNOV ODBOR VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 1 794 01 KRNOV VÝZVA VÍCE ZÁJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ve smyslu 12 odst. 3 a ve vztahu k 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Více Strana 1 / 2. Písemná zpráva zadavatele Podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )
Písemná zpráva zadavatele Podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) podlimitní veřejná zakázka v souladu s 27 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných Více SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami: Město Týnec nad Labem Sídlem: Týnec nad Labem, Více VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: FN Ostrava - Edukační centrum Ostrava - rekonstrukce operačních sálů
ZADAVATEL: Fakultní nemocnice Ostrava Sídlem: 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava Poruba Zastoupený: doc. MUDr. David Feltl, Ph.D,.MBA - náměstek ředitele pro strategii jednající na základě pověření ze Více Změny v projektu. Seminář PAAK Řízení projektů
Seminář PAAK Řízení projektů Změny projektu jsou možné jen v řádně odůvodněných případech. Nejčastěji: Změny rozpočtu, kontaktní osoby, proj. týmu, výběrových řízení, harmonogramu, termíny žádostí o platbu, Více Některé aspekty nového zákona o veřejných zakázkách
ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Sídlo: Zastoupený: IČ: 01312774 DIČ: CZ 01312774 Česká Více Obec TVRZICE. Pravidla
Obec TVRZICE Pravidla pro zadávání veřejných zakázek do 2 000 000 Kč bez DPH na dodávky a služby a do 6 000 000 Kč bez DPH na stavební práce v podmínkách obce Tvrzice Znění pravidel bylo schváleno usnesením Více ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 156 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách
Zadavatel veřejné zakázky: Město Železný Brod náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod IČ: 00262633 Statutární zástupce : André Jakubička, starosta Název veřejné zakázky: Zateplení sportovní haly v Železném Více ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Nám. Př. Otakara 770/4, 78401 Litovel
ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název zadavatele: Sídlo: Statutární zástupce: Tělovýchovná jednota TATRAN LITOVEL Nám. Př. Otakara 770/4, 78401 Litovel Jiří Krejčí, člen Rady předsedů TJ Tatran IČ: 14615371 Více Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací. Revize Technických kvalitativních
Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací Revize Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací, Kapitoly 1 Všeobecně Ing. Jaroslav Vodička 1 Historie řešení otázek kvality Více 2. ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Demolice roty Kvilda 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava příjmení: Sídlo / místo podnikání / Více Obec Bušanovice. Pravidla. pro zadávání veřejných zakázek
Obec Bušanovice Pravidla pro zadávání veřejných zakázek do 2 000 000 Kč bez DPH na dodávky a služby a do 6 000 000 Kč bez DPH na stavební práce v podmínkách obce Bušanovice Znění pravidel bylo schváleno Více Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Lokalita Lesní ul. - oprava komunikací - II. etapa Zadavatel veřejné zakázky STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1, IČ 00262978 Více VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ DODAVATELE STAVBY
01. 10. 2008 1 (celkem 5) VŘ-K23-21952/0 Číslo: 2 1 9 5 2 Datum: 15.10.2009 Stavba / zakázka: Inženýrské sítě pro výstavbu RD Objekt: VODOVOD, DEŠŤOVÁ KANALIZACE, VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, NN, SADOVÉ ÚPRAVY VÝBĚROVÉ Více Písemná zpráva zadavatele o nadlimitní veřejné zakázce
Veřejná zakázka je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Písemná zpráva zadavatele o nadlimitní veřejné zakázce Více 4. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky Zadavatel předpokládá uzavření smlouvy s vybraným uchazečem na 3 roky.
Odůvodnění veřejné zakázky, vypracované v souladu s ust. 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen zákon). Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky nazvané Výběr Více VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Projektová dokumentace - oprava barokního opevnění Prahy
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (zadávací dokumentace) na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Projektová Více TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ KONFERENCE 20. 10. 2015
TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ KONFERENCE 20. 10. 2015 STAVEBNICTVÍ V ČR Ing. Václav Matyáš prezident SPS v ČR 1 2 Bytová výstavba 1989 2014 3 Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Více Způsobilost výdajů. Mgr. Jan Vlášek, Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad
Způsobilost výdajů Mgr. Jan Vlášek, Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ROP NUTS II Jihozápad Jeden ze sedmi regionálních programů ČR Dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFDR), Více ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadavatel: Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj Sídlo: Nádražní 869/55, 702 00 Ostrava Zastoupený: Ing. Aleš Uvíra, pověřený Více zjednodušené podlimitní řízení na služby
Zadavatel: Sídlo: Zastoupený: IČ: /DIČ: Název veřejné zakázky: Město Lovosice Školní 407/2, 410 30 Lovosice Ing. Milanem Dianem, Ph.D., starosta 002 63 991/není plátce DPH Sanace havarijního stavu zabezpečení Více Případová studie veřejné zakázky
Případová studie veřejné zakázky ZOO 5 kontinentů dodatečné práce město Jihlava Oživení o. s., září 2014 Martin Kameník, věcné hodnocení Andrea Kohoutková, test zákonnosti Obsah I. Metodika zpracování Více Odůvodnění veřejné zakázky
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Č.j. KRPS- 240617-10/ČJ-2014-0100MN-VZ Praha 21. října 2014 Odůvodnění veřejné zakázky Veřejný zadavatel Název: Krajské ředitelství policie Středočeského Více s názvem Železná Ruda úpravna vody a vodovod Alžbětín 1. etapa
ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY s názvem Železná Ruda úpravna vody a vodovod Alžbětín 1. etapa dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ( Zákon ) 1. ZÁKLADNÍ Více Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění
Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění I. Smluvní strany Objednatel : Město Petřvald Zastoupený : Jarmilou Skálovou starostkou Se sídlem : Gen.Svobody 511, 735 41 Petřvald Více PŘÍPRAVA STAVEB - prověření pozemků či nemovitostí k uvažované výstavbě - posouzení investičního záměru - kontrola projektových podkladů
PŘÍPRAVA STAVEB - prověření pozemků či nemovitostí k uvažované výstavbě Posouzení vhodnosti z hlediska existence břemen, stávajících sítí, ochranných pásem, možností napojení na infrastrukturu, místních Více Smlouva o dílo č: /14 uzavřená v souladu s 2586 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
návrh Smlouva o dílo č: /14 uzavřená v souladu s 2586 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1 - Smluvní strany: Objednatel: Obec Šitbořice Sídlo: Osvobození 92, 69176 Šitbořice IČ: 00283622 Zastoupen: Více JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015
JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 ZASTAVENÍ PROPADU STAVEBNÍ PRODUKCE V ROCE 2014 VÝVOJ STAVEBNÍ PRODUKCE OD ROKU 2008 600,0 500,0 400,0 402,4 431,4 472,6 521,5 547,5 26,7 520,9 58,9 488,7 83,6 Více POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STANOVENÍ NÁKLADOVÉ MEZERY
PŘÍLOHA Č.9 POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STANOVENÍ NÁKLADOVÉ MEZERY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Účel postupu při oceňování nemovitostí V této příloze je definován postup při oceňování nemovitostí pro Více Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách
Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách Ladislav Němec náměstek ministra Právní prostředí v oblasti železniční Více Odůvodnění veřejné zakázky
Odůvodnění veřejné zakázky (podle vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen vyhláška") Název veřejné zakázky: Obec Měděnec, Více Perspektivy nádraží na české železnici. Tomáš Drmola, MBA
Perspektivy nádraží na české železnici Tomáš Drmola, MBA Konference Křižovatky architektury Praha hlavní nádraží, 3. červen 2015 Obsah 1. Proces transformace železničního sektoru ČR 2. Důvody a přínosy Více dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice
SMLOUVA O DÍLO dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice Sídlo: Náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice Zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou Více Sociální ekonomika a účetnictví v sociálních podnicích
Sociální ekonomika a účetnictví v sociálních podnicích Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti, CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Radmila Herzánová Více Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení 2016 2020
Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení 2016 2020 1. Závaznost a účinnost...1 2. Definice pojmů...1 3. Příprava výběru dodavatele...2 3.1. Určení předmětu a Více Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení
Odůvodněěníí veeřřeejjnéé zzaakáázzky Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Popis předmětu veřejné zakázky Více Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj systému Datového skladu.
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj systému Datového skladu. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné Více Sanace skalního svahu v k. ú. Žinkovy parc. č. 93/77 a parc. č. 93/3
ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY zpracované v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu Více Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky je prosinec 2015.
Odůvodněěníí veeřřeejjnéé zzakázzky Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Realizací předmětu plnění veřejné zakázky dojde k naplnění potřeb zadavatele spočívajících v zajištění Více Směrnice. č. V-1/2013
ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY Směrnice Datum účinnosti: 15. 5. 2013 č. V-1/2013 Směrnice pro monitorování realizace velkých staveb dopravní infrastruktury Schváleno rozhodnutím ministra dopravy Více Odůvodnění veřejné zakázky 156 odst. 1 zákona
Zadavatel veřejné zakázky: Osoba pověřená výkonem zadavatelské činnosti: Název veřejné zakázky: Povodí Odry, státní podnik Varenská 49, 701 26 Ostrava IČ: 708 90 021 RECTECZ, sro Matiční 730/3, 702 00 Více Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části. USNESENÍ č. 46/15/RMČ k dodatku č. 1 smlouvy o dílo se spol. PP SERVIS Plzeň s.r.o.
Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 6. zasedání dne 12. 1. 2015 USNESENÍ č. 46/15/RMČ k dodatku č. 1 smlouvy o dílo se spol. PP SERVIS Plzeň s.r.o. Rada po projednání I. schvaluje návrh dodatku Více Veřejné zakázky z pohledu starostů měst a obcí, práva a povinnosti, zásadní změny v návrhu nového zákona. Mgr. Petr Prášek
Veřejné zakázky z pohledu starostů měst a obcí, práva a povinnosti, zásadní změny v návrhu nového zákona Mgr. Petr Prášek Část 1 stávající právní úprava, zákon č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Odůvodnění Více Výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbách SÚS JMK 2013 a 2014
ZA D Á V A C Í D O K U M E N T A C E K VEŘEJ N É Z A K Á Z C E Výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbách SÚS JMK 2013 a 2014 I. VEŘEJNÝ ZADAVATEL Sídlo: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Více S m l o u v a o d í l o
S m l o u v a o d í l o Článek I. Smluvní strany 1. Město Vimperk se sídlem Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk IČ: 00250805, DIČ: CZ00250805 zastoupené: Ing. Jaroslava Martanová, starostka (dále jen objednatel) Více VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK pro veřejnou zakázku na stavební práce Projekt " REVITALIZACE CENTRA VIZOVIC " Zadavatel: Město Vizovice, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice 763 12 Strana 1 (celkem 6) 1. IDENTIFIKAČNÍ Více Opatření děkana č. 33/2009
Opatření děkana č. 33/2009 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 33/2009 Název: Postup pro zadávání veřejných zakázek na FSV UK Účinnost: 1.1.2010 V Praze dne 30.11. 2009 Více Skládka odpadů státního podniku DIAMO v Ostravě, tzv. laguny Ostramo
Skládka odpadů státního podniku DIAMO v Ostravě, tzv. laguny Ostramo Příprava pokračování sanace lagun Ostramo Ing. Kamil Prokeš DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA, oddělení laguny Práce na odstranění Více PARTNEŘI PŘI VÝSTAVBĚ SPOLEČNOST. Partneři ve výstavbovém procesu. stavebník (objednatel, investor) projektant. zhotovitel (dodavatel stavby)
Smluvní vztahy ve výstavbě Poptávka, nabídka, smlouva o dílo, plnění Projektování elektrických systémů České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb ng. Ladra 1 Partneři Více Institut klinické a experimentální medicíny Sídlo zadavatele:
Věc: Výzva k podání nabídky a k prokázání do zjednodušeného podlimitního řízení na zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce: REKONSTRUKCE PAVILONU Z1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY FASÁDY A 1. PP Identifikační Více Pro zadání následné projektové dokumentace
2. Stanovisko SIA ČR Rady výstavby zpracované a projednané na základě předchozích materiálů a jednání a na základě podkladů zpracovaných jednotlivými členy SIA k novele Zákona o veřejných zakázkách a ve Více OBSAH. Část A: OP pro geodet. a proj. služby, OP pro konzultační služby (SD/TDI) Část B: Podpora rozvoje konzultačních služeb pro období 2014-2020
OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBY A TDI Ing. Radovan Hrnčíř 19. 5. 2015, Praha OBSAH Část A: OP pro geodet. a proj. služby, OP pro konzultační služby (SD/TDI) Úvod Současná platná úprava Obsah a skladba obchodních Více Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám k výběrovému řízení s názvem Rekonstrukce knihovny v Třinci
Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám k výběrovému řízení s názvem Rekonstrukce knihovny v Třinci Vážená paní / Vážený pane, na základě zmocnění zadavatele Třinec, sídlem Jablunkovská 160, 739 Více ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava zateplení fasády, Turpišova Více PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v zadávacím řízení MŠ SNP č. p. 447, Třinec fasádní zateplení obvodových stěn a střechy nové vyhlášení Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadaná dle Závazných pokynů Více Město Lysá nad Labem Kancelář úřadu Projektový manažer
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na služby zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění dle 21 odst. 1 písm. d), 23 odst. 7 písm. b), 34 a 99 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, Více Odpověď na dotazy uchazeče ze dne 03.03.2014 k veřejné zakázce Výstavba průmyslového parku II. etapa
*MUCHX00QDVHT* Dotčení uchazeči VÁŠ DOPIS ČJ. /ZE DNE VYŘIZUJE / LINKA V CHEBU DNE Bc. Jiří Kurucz/172 06.03.2014 Odpověď na dotazy uchazeče ze dne 03.03.2014 k veřejné zakázce Výstavba V souladu s ustanovením Více Obec Okrouhlá IČO OO673447 ------------------------------------------------------------------ 473 01 Okrouhlá Okrouhlá č.p.36 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) I. Předmět úpravy Více ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny, b) v popisu předmětu veřejné zakázky, c) vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele, Více Směrnice č.2/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
MĚSTO MĚSTEC KRÁLOVÉ Směrnice č.2/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl.1 Předmět úpravy a působnost 1.1. Tato směrnice je vnitřním předpisem Města Městec Králové jakožto veřejného zadavatele, Více Zadávací dokumentace stavby. STAVBA: Revitalizace obvodových stěn vstupního podlaží panelového domu Famfulíkova 1131 1139
Zadávací dokumentace stavby STAVBA: Revitalizace obvodových stěn vstupního podlaží panelového domu Famfulíkova 1131 1139 Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky Název zakázky: Revitalizace obvodových Více ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Sídlo zadavatele: Praha 1, Staroměstské náměstí 6, PSČ 110 15
ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název zadavatele: Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Sídlo zadavatele: Praha 1, Staroměstské náměstí 6, PSČ 110 15 IČO: 66002222 Název veřejné zakázky: Více Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj aplikací ME-SPD/DěS
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj aplikací ME-SPD/DěS Plánovaný cíl veřejné zakázky Cílem zakázky je v období od podpisu smlouvy do 31.3.2014 zajistit další rozvoj aplikace ME-SPD/DěS v oblasti Více Obec Bítovčice, splašková kanalizace + ČOV
VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 6, 12 a 18 zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., zadávanou v souladu Operačního programu Životní prostředí fondu soudržnosti EU. Obec Více V Praze dne 27. května 2014
V Praze dne 27. května 2014 Věc: Výzva k podání nabídky v řízení o zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem: Revitalizace parku Kampa a rekonstrukce Werichovy vily Vážení, jménem veřejného Více Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina
Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006 č. 7/06 Čl. 1 Předmět Více R ~ Rozvojový fond Pardubice a.s., VYZV A K PODANI NABIDKY V RAMCI ZADANI VEREJNE ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU:
R, ", r "v, VYZV A K PODANI NABIDKY V RAMCI ZADANI VEREJNE ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 26/20121RFP "Pardubice, tř. Míru - oprava, rekonstrukce a přístavba č.p. 60 a 450 úprava l.np pro KOH-I-NOOR" 1. Základní Více ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Vlastimil Fidler Obecný přístup k novému zákonu regulace odpovídá evropským směrnicím zpřísnění a doplnění pravidel oproti směrnici Více SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI
SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI Číslo smlouvy objednatele: 0307/2012 Číslo smlouvy zhotovitele: 1112 Město Kopřivnice se sídlem Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice zastoupené Ing. Hynkem Rulíškem, Více PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI 1.1. Název veřejné Více ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Dostavba a nové využití objektu "Střelnice" Liberec
ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY zpracované v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu Více Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Odůvodněníí veřejjné zakázky Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny.
Odůvodněníí veřejjné zakázky 1) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky: Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Popis předmětu veřejné zakázky. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Více Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 6 zákona zásada Transparentnosti zásada Zákazu diskriminace zásada Rovného zacházení ZÁKON Č. 179/2010 SB. 141 pozměňovacích bodů novelizuje Více Veřejné zakázky malého rozsahu zadávané obcemi
Veřejné zakázky malého rozsahu zadávané obcemi Mgr. Karel Košťál Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická firma v České republice Právnická firma roku v České republice Více MONITORING STAVEBNÍHO TRHU
ÚRS PRAHA, a.s., inženýrská a poradenská organizace Pražská 18, 102 00 Praha 10 MONITORING STAVEBNÍHO TRHU Veřejné stavební zakázky I. pololetí 2010 Červenec 2010 1 OBSAH ÚVOD ČERVEN 2010 I. POLOLETÍ 2010 Více "VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA"
"VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA" Obsah nabídky veřejné zakázky strana 02 A Identifikační údaje strana 03 B Základní kvalifikační předpoklady strana 04 C Profesní kvalifikační předpoklady Více 1. Mimořádně nízká nabídková cena (poziční dokument) návrhy řešení Strana 2 (celkem 24)
1. Mimořádně nízká nabídková cena (poziční dokument) návrhy řešení Strana 2 (celkem 24) SHRNUTÍ Současná úprava Zákon o veřejných zakázkách (ZVZ) pojem mimořádně nízké nabídkové ceny nijak nedefinuje, Více PŘÍLOHA D POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ
1. Úvodní ustanovení 1.1. Účel postupu při oceňování nemovitostí V této příloze je definován postup při oceňování nemovitostí pro zjištění obvyklé ceny nemovitostí (dále jen Postup) pro účely realizace Více ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
ZADAVATEL: Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787 Sídlem: Pospíšilova tř. 787, 500 03 Hradec Králové Jednající: Mgr. Nataša Ungermannová IČ: 626 90 035 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Více Město NYMBURK Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 28 Nymburk
Odůvodnění veřejné zakázky sepsané v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Veřejná zakázka Název: Mikroskopy Druh veřejné Více Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad se sídlem Na padesátém 81/3268, 100 82 Praha 10 Strašnice, IČO: 00025593
Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad se sídlem Na padesátém 81/3268, 100 82 Praha 10 Strašnice, IČO: 00025593 Dílčí veřejná zakázka: Evidenční systém etapy IV VI zadávaná podle ustanovení Více 2017 © DocPlayer.cz Ochrana osobních údajů | Podmínky obsluhování | Kontaktní formulář