Source: https://www.slideshare.net/isolapulita1/darpa-responsabile-v-settore-settembre-2011-depuratore-carini-delibera-di-gm-n90-31848295
Timestamp: 2017-02-22 11:45:39+00:00
Document Index: 10615872

Matched Legal Cases: ['art. 11', 'art. 15', 'art. 4', 'art. 15', 'art. 4', 'art. 12', 'art. 18', 'art. 19', 'art. 18', 'art. 4', 'art. 28', 'art.49']

D'arpa responsabile v settore settembre 2011 depuratore carini delibe…
D'arpa responsabile v settore settembre 2011 depuratore carini delibera di g.m. n.90
F.to RISO Prof. NAPOLEONE
Oggetto: Approvazione del certificato di collaudo, per i lavori di “Collegamento sistema
fognario comunale al depuratore ASI di Carini;
Su conforme certificazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è
in corso di pubblicazione all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal
20/09/2011 come prescritto dall’art. 11, L.R. n. 44/91
E’ stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari con nota n. ___ del ___ come prescritto
dall’art. 15 comma 4° della L.R. n. 44/91, nel testo sostituito dall’art. 4 L.R. n. 23/97,
E’ stata trasmessa al Co.Re.Co. con nota n. ___ del ___ per controllo di legittimità;
su iniziativa della Giunta Comunale (art. 15, comma 2° - 2° periodo – della L.R. 44/91, nel
testo sostituito dall’art. 4 della L.R. n. 23/97);
L’anno 2011 e questo giorno 06 del mese di settembre, alle ore 12.30 nella sala delle
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA 06/09/2011
di invio al controllo (art. 12, comma 1°, L.R. n. 44/91);
decorsi 20 giorni dalla ricezione dell’atto al Co.Re.Co. il quale ne ha accusato ricevuta
in data ________ (art. 18, comma 6°) o dei chiarimenti degli atti e delle notizie richieste,
(art. 19 comma 2°) senza che ne sia stato comunicato il provvedimento di
avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (art. 18,
comma 9°, L.R. 44/91) con decisione n. _____ nella seduta del _____
Il Responsabile del V Settore arch. Sandro D’Arpa, sottopone all’approvazione della Giunta Comunale la
" Approvazione del certificato di collaudo per i lavori di Collegamento del sistema fognario
comunale al depuratore A.S.I. nel territorio di Carini".
Impresa: Pietro Durante s.r.l con sede in Santa Ninfa (TP) S.S. 119 - ex casello ferroviario
Contratto: in data 23/04/2008 rep. 32384 con il Sig. Durante Davide nato a Erice (TP) il 24/11/1962
codice fiscale DRN DVD 62S24 D423R , nella qualità di Amministratore Unico della ditta Pietro Durante
s.r.l con sede in Santa Ninfa (TP) S.S. 119 - ex casello ferroviario - con partita Iva 02192110811,
registrato a Palermo 2 il 23/04/08 al n. 4546-1T
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 7,315%
Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso
Importo complessivo di contratto
€ 767.961,30
€ 701.123,94
€ 11.503,39
€ 712.627,33
con Del. G.M. n° 65 del 10 maggio 2001 è stato affidato l'incarico di progettazione delle opere di
"Collegamento del sistema fognario comunale al depuratore del Consorzio ASI nel Comune di
Carini" all'arch. Stefano Lucido e all'ing. Claudio Faranna;
non essendo presente all'interno dell'Amministrazione personale professionalmente competente
per la progettazione esecutiva, con deliberazione di G.M. n. 49 del 19/03/2004 è stato conferito
l'incarico di progettazione esecutiva, DL, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione, responsabilità dei lavori di "Collegamento del sistema
fognario comunale al depuratore del Consorzio ASI nel Comune di Carini" all'arch. Stefano Lucido
e all'ing. Claudio Faranna;
Il progetto esecutivo delle opere fu redatto dall'Ing. Faranna Claudio e dall'Arch. Lucido Stefano,
esitato favorevolmente, con prescrizioni, in sede di conferenza speciale dei servizi n° del
6/12/05 e 21/12/05 ed approvato dal Commissario delegato per l'emergenza bonifica e tutela delle
acque in Sicilia con ordinanza n. 12 del 24/01/2007 per un importo complessivo di € 1.150.000,00
(Unomilionecentocinquantamila/00) e finanziato dall'Agenzia Regionale per i rifiuti e le Acque con
D.D.S. n. 313 del 10/04/07 per l'importo complessivo di € 1.150.000,00;
A seguito di procedura di pubblico incanto celebrata in data 01/10/07 e seguenti è stata dichiarata
aggiudicataria dell'appalto la ditta Pietro Durante S.r.l., con sede a Santa Ninfa (TP) con il ribasso
percentuale del 7,315%;
Il contratto d'appalto venne stipulato, con il Sig. Durante Davide nato a Erice (TP) il 24/11/1962
codice fiscale DRN DVD 62S24 D423R, nella qualità di Amministratore Unico della ditta Pietro
Durante s.r.l con sede in Santa Ninfa (TP) S.S. 119 - ex casello ferroviario, in data 23/04/08 Rep.
n.32384 e registrato a Palermo il 23/04/08 al n 4546-1T, per l'importo di € 712.627,33
comprensivo di oneri per la sicurezza pari € 11.503,39;
l'impresa ha costituito deposito cauzionale di € 35.629,93 mediante polizza fidejussoria
48597118 del 18/02/2008 rilasciata dalla UNIPOL assicurazioni e cauzione a garanzia per
danni di esecuzione e responsabilità civili verso terzi per l'importo di € 500.000,00 mediante
polizza n° 1380/88/48597119 del 18/02/2008 rilasciata dalla UNIPOL assicurazioni;
i lavori sono stati consegnati in data 06/05/2008 come da verbale di consegna dei lavori redatto in
data 06/05/2008 prot. 739/interno ed ebbero inizio in data 21/05/2008;
l'art. 4 del contratto di appalto stabiliva il tempo per l'ultimazione in giorni 365 (mesi 12) naturali,
successivi e consecutivi a decorrere dalla consegna dei lavori avvenuta in data 06/05/2008 e
pertanto, la data di ultimazione dei lavori doveva avvenire con scadenza del tempo utile il
05/05/2009;
in data 17/07/2008 vennero sospesi i lavori a seguito dell'ordinanza sindacale n.37/2008 del
17/07/2008 con la quale si ordinava la sospensione dei lavori fino alla data del 31/08/2008, come
da processo verbale di sospensione dei lavori datato 17/07/2008;
Con D.D.S. n. 329 del 31/07/2008 da parte dell'Agenzia Regionale per i rifiuti e le Acque è stato
modificato l'importo complessivo del finanziamento in € 1.089.132,63 importo rideterminato al
netto del ribasso d'asta ed IVA;
durante l'esecuzione delle opere di scavo, a seguito dei risultati ottenuti dalle prove a
schiacciamento sui campioni di roccia prelevati dallo scavo in data 30/09/2008, 15/10/2008 e
10/12/2008, si rese necessario concordare n° 4 nuovi prezzi unitari desunti dal Prezziario
Regionale anno 2005 che come gli altri dell'elenco prezzi annesso al citato contratto vennero
soggetti al ribasso contrattuale del 7,315%. Il verbale di concordamento nuovi prezzi è stato
sottoscritto e approvato dal RUP in data 13/11/2008 e registrato all'Agenzia delle Entrate di
Castelvetrano in data 27/11/2008 al n 2036 serie III°
durante l'esecuzione dei lavori si è reso necessario redigere una perizia di variante e suppletiva
redatta dalla D.L. in data 27/02/2009 ed approvata in linea tecnica dal RUP con parere prot. n.
3971 del 06/03/2009 ed in linea amministrativa da parte della Giunta Municipale con deliberazione
n. 25 del 09/03/2009 per l'importo complessivo di € 1.089.132,63;
a seguito della suddetta perizia di variante e suppletiva è stato sottoscritto in data 16/03/2009
registrato all'Agenzia delle Entrate di Castelvetrano (TP) in data 27/03/2009 al n 487 dell'importo
netto di € 728.862,69;
prima dell'emissione del IV ed ultimo S.A.L. si è reso necessario procedere ad una perizia di
assestamento al fine di assestare i quantitativi delle singole voci di lavoro. La perizia di
assestamento è stata redatta in data 19/06/2009 dalla D.L. e vistata dal RUP per l'importo
complessivo di € 1.089.132,63;
i lavori sono stati completati il giorno 19/06/2009 come comunicato in data 19/06/2009
dall'impresa appaltatrice acquisita al protocollo del comune di Isola della Femmine al n 9979. I
lavori sono stati certificati eseguiti in tempo utile come da certificato di ultimazione dei lavori
datato 26/06/2009.
In data 26/06/2009, come da verbale prova di funzionamento e riconsegna anticipata redatto in
pari data, si procedeva alla consegna parziale da parte dell'impresa appaltatrice di alcune opere,
meglio descritte e contraddistinte dal n° al n° nel predetto verbale, al rappresentante dell'Ente
appaltante per l'uso anticipato.
I lavori sono stati diretti per tutta la durata dall'Ing. Faranna Claudio e dall'Arch. Lucido Stefano,
che hanno anche curato il coordinamento in fase di progettazione ed in corso di esecuzione.
Durante il corso dei lavori non è stato emesso alcun ordine di servizio e non si sono verificati
danni di forza maggiore;
i materiali provenienti dagli scavi sono stati conferiti nella discarica sita nel Comune di Carini (PA),
S.P. 40 Montelepre-Carini Km 7 C/da Serro Pelato presso la ditta Piano Gallina s.a.s. e non sono
state aperte cave di prestito;
l'impresa ha sottoscritto gli atti contabili senza formulare riserva alcuna;
Il collaudo statico delle strutture, è stato effettuato dall' Ing. Vincenzo Granata, iscritto all'Ordine
degli Ingeneri della Provincia di Palermo al n°
5374, in data 13/10/2009. Il certificato di collaudo
statico è stato acquisito al protocollo del Comune di Isola delle Femmine in data 13/10/2009 prot.
n.15803;
Per le opere strutturali riguardanti la realizzazione della cabina in c.a.v. (erroneamente
denominata elettrica) oggetto della predetta autorizzazione è stato rilasciato da parte dell'Ufficio
del Genio Civile di Palermo l'attestazione di conformità prot. n.63597 del 27/05/2011 ai sensi dell'
art. 28 L. 02/02/1974 n°
per il gruppo elettrogeno, allocato all'interno della cabina in c.a.v, è stato rilasciato parere
favorevole da parte del Comando Provinciale Vigili del Fuoco Palermo con nota prot. n° 19212
del 21/06/2011;
le operazioni di collaudo hanno avuto inizio in data 26/02/2010, ed il collaudatore ing. Antonio
Giovannelli iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Trapani al n. 548 nominato dall'Ente
Finanziatore ha consegnato la relazione in data 01/07/2011 con nota prot. 11200. Dall'esame
della contabilità il collaudatore ha riscontrato degli errori di calcolo;
l'importo finale lordo dei lavori a misura compresa sicurezza allo stato finale, allegato alla
contabilità della D.L., di € 785.419,16 si riduce a € 778.878,04;
la revisione tecnico contabile effettuata dal collaudatore può sommariamente essere riassunta
Importo dei lavori al lordo contabilizzato
785.419,16
Importo quantità da detrarre
-6.551,07
Importo quantità da aggiungere
Importo dei lavori corretto
778.878,04
11.678,52
767.199,52
Ribasso d'asta 7,315%
56.120,65
Importo lavori al netto
711.078,87
Importo conto finale rettificato
722.757,39
acconti già corrisposti
725.183,07
Credito dell'impresa
- 2.425,58
Resta pertanto a debito dell'impresa € 2.425,58 (duemilaquattrocentoventicinque/58).
sulla scorta delle risultanze delle visite di collaudo, dei riscontri tecnici, amministrativi e contabili
eseguiti, il collaudatore ha concluso ritenendo che i lavori sono collaudabili per la destinazione
il certificato di collaudo è stato sottoscritto dall'impresa per conto del delegato geom. Falcetta
Iosef già direttore di cantiere, nato a Velbert (Germania) il 02/02/1967, in data 27/07/2011 con
riserva sulla detrazione effettuata;
la riserva è stata trasmessa al collaudatore in data 28/07/2011 con nota prot. 12729;
il collaudatore ha trasmesso in data 05/08/2011 con nota prot. 13076 la relazione sulla riserva
avanzata dall'impresa, respingendola e confermando quanto relazionato in precedenza;
1. approvare il collaudo redatto dall'Ing. Antonio Giovannelli iscritto all'Ordine degli Ingegneri della
provincia di Trapani al n. 548 con tutti gli atti trasmessi in data 01/07/2011 e successiva relazione
trasmessa in data 05/08/2011 con nota prot. 13076, che richiamati in questa delibera ne fanno
2. dare mandato al R.U.P. di procedere con gli atti consequenziali.
Pareri ed attestazioni resi ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del T.U. sull'ordinamento degli enti
locali, approvato con D.lgs. 18/08/2000, n.267, relativi alla proposta indicata in oggetto:
Rappresentata la necessità di procedere con l’iter necessario e successivo, con voti unanimi
espressi per alzata di mano dichiara la presente immediatamente esecutiva.