Source: http://docplayer.it/17197802-Comune-di-campodolcino-provincia-di-sondrio.html
Timestamp: 2017-12-12 22:53:36+00:00
Document Index: 15452771

Matched Legal Cases: ['art.97', 'art. 132', 'art. 49', 'art. 51', 'art. 125', 'art.134', 'art. 49', 'art. 51']

1 COMUNE DI CAMPODOLCINO Provincia di Sondrio COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Prot. n del N. Reg. Del. 108 OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO VASCA DI ACCUMULO ACQUA POTABILE IN LOCALITA MOTTALA. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. L anno DUEMILADIECI addì QUATTRO del mese di OTTOBRE, alle ore 17.45, nella Casa Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori: RISULTANO PRESENTI: Presenti FANETTI DANIELA Sindaco SI SCARAMELLA CRISTIAN Assessore SI SCARAMELLA FRANCA Assessore SI PELANCONI PAOLO Assessore SI GUANELLA MARCO Assessore SI Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, dott. Franz Scaramellini, con funzioni di assistenza giuridica in ordine alla conformità dell azione amministrativa, alle leggi, allo statuto e ai regolamenti (art.97 del T.U. per gli Enti Locali Dlgs. N. 267/2000). La Sig.ra Daniela Fanetti, nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e riconosciuta la validità dell adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell argomento all ordine del giorno di cui all oggetto.
2 OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO VASCA DI ACCUMULO ACQUA POTABILE IN LOCALITA MOTTALA. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. LA GIUNTA COMUNALE PREMESSO che si intende dar corso alle opere di perizia suppletiva e di variante dei lavori di adeguamento vasca di accumulo acqua potabile in località Mottala ; RICHIAMATA la deliberazione G.C. n 57 del , resa immediatamente esecutiva, con la quale veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento vasca di accumulo acqua potabile in località Mottala, redatto dall Ufficio Tecnico Comunale nel mese di maggio 2010 e composto dai seguenti elaborati: 4 Elenco Prezzi Unitari 5 Capitolato Tecnico; 6 Documentazione Fotografica; 7 Planimetria Mappale; 8 Stato di Fatto: Pianta e Prospetti; 9 Progetto: Pianta e Prospetti; 10 Sezioni e Particolari Costruttivi; ATTESO che la spesa complessiva per la realizzazione dell opera, secondo quanto contenuto nel progetto esecutivo, si spiega come segue: 1.a Importo esecuzione lavori ,59 1.b Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza 611,41 1.c Importo lavori ,00 2.a I.V.A. 20% 5.600,00 2.b Spese Tecniche di Progettazione 560,00 2.c Spese R.U.P. 84,00 2.d Imprevisti 1.756,00 2.e Sommano 8.000,00 3.a Totale 1 + Totale ,00 CONSIDERATO che con determinazione del Responsabile dell Area Tecnica n 143 del veniva indetta gara per l affidamento dei lavori in oggetto con il metodo della procedura negoziata; DATO ATTO che con determinazione del Responsabile dell Area Tecnica n 153 del i lavori di adeguamento vasca di accumulo acqua potabile in località Mottala venivano affidati, quale migliore offerente in sede di gara, a favore della ditta Ghelfi s.r.l. con sede in Campodolcino (SO) via Macolino n. 8 per l importo di ,50 ( ,09 a seguito del
3 ribasso del 28,05% ed 611,41 per oneri relativi alla sicurezza); VISTA la necessità della redazione di una perizia suppletiva e di variante ai sensi dell art. 132 comma 1 lettera b D.lgs 163/2006 e s.m.i. per la realizzazione di lavori finalizzati al miglioramento dell opera e alla sua funzionalità derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili, ovvero le pessime condizioni della vasca di accumulo esistente, e che comunque non modificano in alcun modo la tipologia dell intervento; VISTO il progetto di perizia suppletiva e di variante dell opera, redatto dall Ufficio Tecnico Comunale nel mese di settembre 2010, e che si compone dei seguenti allegati: 4 Quadro di raffronto; 5 Progetto: pianta e prospetti di variante 6 Sezioni e particolari costruttivi di variante; 7 Schema atto di sottomissione; VISTI gli elaborati tecnici/contabili ed il nuovo quadro economico della perizia suppletiva e di variante che si spiega finanziariamente come segue: 1.a Importo esecuzione lavori ,89 1.b Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza 711,07 1.c Importo lavori ,96 2.a I.V.A. 20% 5.364,19 2.b Spese Tecniche di Progettazione 740,00 2.c Spese R.U.P. 111,00 2.d Imprevisti 1.350,00 2.e Sommano 7.565,19 3.a Totale 1 + Totale ,15 VISTO lo schema di atto di sottomissione, per un importo maggiori lavori al netto del ribasso d asta di 6.503,45 (IVA esclusa); ATTESA pertanto l opportunità di procedere all approvazione della perizia suppletiva e di variante dei lavori in oggetto, che risulta essere conforme alle indicazioni impartite dall Amministrazione Comunale e risponde alle necessità per le quali è stata redatta; VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, ed in particolare l articolo 132;
4 ATTESO che il progetto di perizia suppletiva e di variante è conforme alle indicazioni impartite dall Amministrazione Comunale e risponde alle necessità per le quali è stato redatto, per cui è meritevole di approvazione; ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell Area Tecnica, ai sensi dell art. 49 comma 1, del T.U. per gli Enti locali, Dlgs n. 267/2000; ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell Area Economica Finanziaria, ai sensi dell art. 51 comma 4, del T.U. per gli Enti locali, Dlgs n. 267/2000; Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge, D E L I B E R A 1. DI APPROVARE gli elaborati di perizia suppletiva e di variante dei lavori di adeguamento vasca di accumulo acqua potabile in località Mottala redatta dall Ufficio Tecnico Comunale nel mese di settembre 2010, e che si compone dei seguenti allegati: 4 Quadro di raffronto; 5 Progetto: pianta e prospetti di variante 6 Sezioni e particolari costruttivi di variante; 7 Schema atto di sottomissione; 2. DI APPROVARE gli elaborati tecnici/contabili ed il nuovo quadro economico dell opera che si spiega finanziariamente come segue: 1.a Importo esecuzione lavori ,89 1.b Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza 711,07 1.c Importo lavori ,96 2.a I.V.A. 20% 5.364,19 2.b Spese Tecniche di Progettazione 740,00 2.c Spese R.U.P. 111,00 2.d Imprevisti 1.350,00 2.e Sommano 7.565,19 3.a Totale 1 + Totale ,15 3. DI APPROVARE, altresì, lo schema di atto di sottomissione con il quale, ad intervenuta esecutività della presente, la stessa Impresa dovrà eseguire nuovi lavori per un importo netto di 6.503,45 (IVA esclusa); 4. DI DARE ATTO che la maggiore spesa di 7.804,14 trova copertura con il parziale utilizzo del ribasso d asta offerto dalla ditta esecutrice in sede di gara;
5 5. DI DAR MANDATO al Responsabile del Servizio Tecnico per gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione; 6. DI TRASMETTERE la presente deliberazione in elenco ai capigruppo consiliari, contestualmente all affissione all Albo, ai sensi dell art. 125 del T.U. per gli Enti locali, Dlgs n. 267/2000; INDI il Presidente propone di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, considerata l urgenza di provvedere; LA GIUNTA MUNICIPALE CONVENUTA l urgenza di provvedere; VISTO l art.134, comma 4 del Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge; DELIBERA DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile. PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA TECNICA Ai sensi dell art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere FAVOREVOLE. Campodolcino, 4 ottobre 2010 IL RESPONSABILE DELL AREA TECNICA F.to: Geom. Roberto De Stefani PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA CONTABILE Ai sensi dell art. 51 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità economica finanziaria, si esprime parere FAVOREVOLE. Campodolcino, 4 ottobre 2010 IL RESPONSABILE DELL AREA ECONOMICA FINANZIARIA F.to: Silvia Rosa Trussoni