Source: http://docplayer.it/392184-Lavori-in-corso-su-ordinazione.html
Timestamp: 2018-11-14 10:15:19+00:00
Document Index: 100912985

Matched Legal Cases: ['art. 59', 'art. 60', 'art. 59', 'art. 60', 'art. 60', 'art. 60', 'art. 9', 'art. 60', 'art. 76', 'art. 60']

1 LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE Documento N. 23 della Commissione per la Statuizione dei Principi Contabili SOMMARIO: SCOPO E CONTENUTO DI QUESTO DOCUMENTO. LA CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA. Norme civilistiche. - Norme fiscali. - I. Criteri di valutazione e classificazione. - II. Metodologie di applicazione dei criteri di valutazione. - Valutazione sulla base dei corrispettivi pattuiti. - Valutazione al costo. - III. Allegati alla dichiarazione dei redditi. LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE: ENUNCIAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI PER LA LORO RILEVAZIONE, VALUTAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO. A. Definizione e caratteristiche. - B. Rilevazione dei costi e dei ricavi di commessa. - Caratteristiche. - Ricavi di commessa. - Costi di commessa. - C. Criteri di contabilizzazione delle commesse a lungo termine. - Criterio della percentuale di completamento o dello stato di avanzamento. - Criterio della commessa completata o del contratto completato. - Validità tecnica dei due criteri. - Costanza di applicazione del criterio adottato. - Cambiamento dei criteri. - D. Il criterio della percentuale di completamento o dello stato di avanzamento. - Applicazione del criterio della percentuale di completamento e rappresentazione corretta dei relativi valori di bilancio. - Metodi o parametri per la determinazione della percentuale di completamento. - Metodo del costo sostenuto ( cost-tocost ). - Metodo delle ore lavorate. - Metodo delle unità consegnate. - Metodo delle misurazioni fisiche. - Corrispettivi unitari e corrispettivi frazionati del contratto. - E. Il criterio della commessa completata. - F. Maggiorazioni del prezzo di contratto. - Revisione prezzi. - Richieste di corrispettivi aggiuntivi. - Modifiche formalizzate del lavoro originario previsto dal contratto (varianti formalizzate). - Altre richieste di corrispettivi aggiuntivi (claims). - G. Costi di acquisizione della commessa, costi preoperativi, oneri sostenuti dopo la chiusura della commessa. - Costi per l'acquisizione della commessa. - Costi pre-operativi. - Oneri sostenuti dopo la chiusura della commessa. - Materiali in attesa di impiego nella commessa. - H. Accantonamenti a fronte di perdite prevedibili. - I. Preventivi di costo e di ricavo. - L. Proventi e oneri finanziari. - M. Prezzi contrattuali e costi espressi in moneta estera. - N. Rettifiche di ricavo o costo successivamente alla chiusura della commessa. - Ritenute a garanzia. - P. Nota integrativa. RAFFRONTO TRA PRINCIPI ENUNCIATI IN QUESTO DOCUMENTO E LA NORMATIVA FISCALE. RAFFRONTO CON I PRINCIPI ENUNCIATI DALLO I.A.S.C. Allegato I: Effetto dell'aggiornamento del preventivo di costo. - Allegato II: Determinazione del valore delle rimanenze in presenza di prezzi contrattuali in valuta estera (metodo del cost-to-cost).
2 SCOPO E CONTENUTO DI QUESTO DOCUMENTO Il presente documento ha lo scopo di definire i principi contabili relativi alla rilevazione, valutazione e rappresentazione in bilancio dei lavori in corso eseguiti su ordinazione, nonché dei ricavi, dei funzione costi e delle altre voci di bilancio ad essi associati. Tali sono i lavori in esecuzione di commesse affidate con contratti di appalto o altri atti aventi contenuti economici simili (quali la vendita di cosa futura, taluni tipi di concessioni amministrative per la realizzazione di un'opera, ecc., concernenti la costruzione di opere, edifici, strade, ponti, dighe, navi, impianti, ecc.), la fornitura di servizi direttamente correlati alla costruzione di un'opera (progettazione), la fornitura di beni eseguiti su ordinazione, ovvero la fornitura di più beni o servizi pattuiti come oggetto unitario. Caratteristica dei lavori su ordinazione è quella di aver per oggetto beni approntati appositamente per il committente, secondo le specifiche tecniche da questi richieste, con esclusione dei beni che normalmente l'impresa produce per magazzino e vende successivamente. La valutazione di tali lavori è funzionale alla determinazione dei relativi ricavi e costi e quindi al riconoscimento dei conseguenti utili o perdite. Pertanto la principale tematica del presente documento è l'allocazione negli esercizi dei ricavi e dei costi e quindi degli utili o perdite conseguenti ai lavori su ordinazione. Per essi infatti si pongono problematiche particolari. Considerato che, già all'inizio dell'attività di produzione, il bene o il servizio è già stato commissionato, si ritiene appropriato riconoscere l'utile su tali lavori nel periodo, o nei periodi, in cui vengono eseguiti. Il riconoscimento degli utili in dell'avanzamento dell'attività di produzione si realizza attraverso la valutazione dei lavori con il criterio della percentuale di completamento. Il riconoscimento degli utili interamente alla ultimazione e consegna delle opere si realizza invece attraverso la valutazione dei lavori con il criterio della commessa completata in conformità ai principi enunciati nel Documento Principi Contabili n. 13 sulle giacenze di magazzino. In presenza di lavori di durata ultrannuale, il criterio della percentuale di completamento, pur se non espressamente imposto dall'art Codice Civile, appare meglio rispondere alla disciplina generale di bilancio ed in particolare al principio della competenza, ed è quindi quello più comunemente adottato, oltre che essere il solo criterio previsto dall'international Accounting Standard 11. Nel caso di commesse a breve termine, il criterio della percentuale di completamento, non precluso dalla attuale normativa vigente, trova raramente riscontro nella prassi contabile e non è previsto dalla vigente normativa fiscale, in quanto il criterio della commessa completata, se costantemente applicato, di norma non pone problemi di distorsione dei risultati d'esercizio, come invece si verifica nel caso delle commesse a lungo termine.
3 LA CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA E FISCALE Tale indicazione andrà pertanto NORME CIVILISTICHE fornita nella nota integrativa. I crediti per fatture emesse per Principi generali anticipi, acconti e corrispettivi a titolo definitivo (e comunque portati a Valgono per i lavori in corso su ricavo ed esclusi dalle rimanenze), ordinazione il principio generale della non ancora riscosse, vanno iscritti tra rappresentazione veritiera e corretta i crediti dell'attivo circolante previsto dall'art cod. civ., (sottoclasse II della classe C) alla nonché gli obblighi di informazioni voce 1 Verso clienti o, alle complementari e di deroghe previsti successive voci 2, 3 e 4, se verso dallo stesso articolo. controllate, collegate e controllanti. Classificazione L'art cod. civ. prevede che il valore delle opere o servizi eseguiti Nella classe B del passivo Fondi per rischi ed oneri andranno rilevati, ove non già considerati nella valutazione dei lavori in corso su sia iscritto nell'apposita voce Lavori ordinazione in quanto costituenti in corso su ordinazione della sottoclasse I Rimanenze della classe C Attivo circolante. Come rettifiche di valore degli stessi, gli accantonamenti per rischi ed oneri afferenti le commesse in corso di indicato nella Relazione Ministeriale esecuzione, da determinarsi nel è sembrato opportuno separate i rispetto dei principi generali di lavori in corso su ordinazione (voce C prudenza e di competenza, richiamati I 3) dai prodotti in corso di dall'art cod. civ. lavorazione e semilavorati (C I 2), sia Nel conto economico i perché l'espressione semilavorati mal si attaglia alle grandi costruzioni in corso sulla base di contratti d'appalto, sia perché ai lavori in corso su ordinazione si applica un criterio valutativo di verso da quello valido per le merci prodotte per il magazzino. Alla voce 5 (Acconti) della classe D del passivo vanno iscritti gli anticipi ricevuti dai committenti per lavori da eseguire, inclusi quelli all' ordine, e gli acconti ricevuti in corso d'opera a corrispettivi di commessa vengono rilevati alla voce 1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni della classe A Valore della produzione, mentre il valore della produzione eseguita nell'esercizio, al netto di quella portata a ricavo, viene rilevato alla voce 3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione della stessa classe. I costi sostenuti per l'esecuzione dei lavori vengono rilevati secondo competenza nella classe B del conto fronte dei lavori eseguiti, ma non economico classificati per natura ancora liquidati. L'art cod. civ. come previsto dall'art cod. civ. non richiede nello stato patrimoniale Gli impegni contrattualmente una separata classificazione degli anticipi e degli acconti ricevuti in corso d'opera. assunti per opere e servizi non ancora eseguiti vengono iscritti fra gli altri conti d'ordine. In mancanza di
4 una specifica disposizione al riguardo tale iscrizione può ritenersi sostituibile dalla indicazione degli impegni stessi nella nota integrativa. Valutazione Con riferimento alla valutazione delle rimanenze per opere e servizi eseguiti su ordinazione, il Codice Civile stabilisce al punto 11 dell'art che i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza. Pertanto dette rimanenze possono essere valutate sia con il criterio del costo previsto dal punto 9 dello stesso art per le rimanenze in generale, sia sulla base del corrispettivo contrattuale maturato, ancorché superiore al costo. Tale secondo criterio recepito per la prima volta dal nostro legislatore nel D.Lgs. 127/91, ma già precedentemente recepito nella prassi, oltre che accolto dalla giurisprudenza, consente una maggiore adesione al principio della competenza e, come indicato nella Relazione Ministeriale, non viola il principio della realizzazione stante l'esistenza di un diritto al corrispettivo maturato. Ne consegue che taluni autori ritengono obbligatoria l'adozione di tale criterio in quanto più conforme ai principi generali ed in particolare a quello della competenza. Le norme di legge non precisano le modalità con cui determinare il corrispettivo maturato, rinviando implicitamente ad una interpretazione in chiave tecnica. La variazione del criterio di valutazione è regolata dal punto 6 del primo comma dell'art bis e del secondo comma dell'articolo stesso. Il requisito della ragionevole certezza, previsto dal citato punto 11 dell'art cod. civ. impone, come indicato nella Relazione Ministeriale, di tenere conto degli eventuali dubbi sulla percentuale di maturazione del corrispettivo e delle prevedibili contestazioni del committente, al fine di rispettare il principio della prudenza. Informativa di bilancio Le norme civilistiche non contengono specifiche disposizioni in ordine alla informativa da fornire nella nota integrativa con riferimento ai lavori in corso su ordinazione. È tuttavia da ricordare in particolare l'obbligo contenuto nel punto 9 dell'art di indicare gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale. E da ritenersi che tra essi siano da ricomprendersi gli impegni contrattualmente assunti per opere e servizi ancora da eseguire a fine esercizio, se non rilevati nei conti d'ordine. NORME FISCALI La normativa fiscale, ai fini delle imposte dirette, in materia di lavori in corso di esecuzione su ordinazione è sostanzialmente contenuta nel comma 5 dell'art. 59 del T.U.I.R. 22 dicembre 1986 n. 917 per quelli di durata infrannuale e nell'art. 60 del T.U.I.R. stesso, per quelli di durata ultrannuale. Le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 59 fanno riferimento a prodotti in corso di lavorazione e servizi in corso di esecuzione, anche se non su ordinazione, e per esse si rinvia al Documento Principi Contabili n. 13.
5 Diversa è la disciplina fiscale per le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, contenuta nell'art. 60 e di essa si pongono in luce, nel seguito, gli aspetti salienti. I. Criteri di valutazione e classificazione L'art. 60 del T.U.I.R. dispone che ai fini della determinazione del reddito imponibile la valutazione dei lavori eseguiti, se di durata ultrannuale, sia fatta sulla base dei corrispettivi pattuiti. IL T.U.I.R. fa riferimento ad un sistema contabile impostato a costi, ricavi e rimanenze, laddove queste ultime costituiscono componenti di reddito negative come rimanenze iniziali e positive come rimanenze finali. Le rimanenze riflettono il valore delle opere eseguite fin dall'inizio di esecuzione del contratto, al netto delle opere valutate sulla base dei corrispettivi liquidati a titolo definitivo. I corrispettivi, quando a tale titolo liquidati, si com prendono nei ricavi d'esercizio, mentre quelli liquidati a titolo d'acconto vengono rilevati tra le passività. Nella prassi talune società ritengono che la rilevazione, quale rimanenza, dell'intero ammontare dei lavori eseguiti non liquidati in via definitiva, al lordo degli acconti ricevuti, costituisca un semplice riferimento del legislatore fiscale e che quindi non rappresenti un presupposto necessario per l'applicazione della normativa in oggetto. Di conseguenza, considerati (specie nei contratti con la pubblica amministrazione) i tempi lunghi per la formale determinazione in via definitiva dei lavori eseguiti e la sostanziale certezza dei corrispettivi liquidati attraverso gli stati di avanzamento, viene spesso seguita, al fine di privilegiare la sostanza rispetto alla forma, la prassi di considerare il fatturato a titolo di acconto quale ricavo escludendolo naturalmente dalle rimanenze. Ciò naturalmente a condizione che i prospetti allegati alla dichiarazione dei redditi contengano le necessarie informazioni e si raccordino ai valori di bilancio. Il quinto comma del medesimo art. 60, cosi come integrato dall'art. 9 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, ammette che, in deroga a quanto sopra, i lavori in corso di esecuzione siano valutati al costo, alla duplice condizione che lo stesso criterio di valutazione sia adottato in bilancio per tutte le opere, forniture e servizi e che la richiesta di autorizzazione presentata dal contribuente all'ufficio Imposte sia stata accolta positivamente ovvero per silenzio. La normativa fiscale non fa alcun riferimento ai lavori di durata infrannuale, per i quali quindi è prevista la valutazione al costo. II. Metodologie di applicazione dei criteri di valutazione Valutazione sulla base dei corrispettivi pattuiti: a) ) La norma fiscale non precisa il metodo da adottare per determinare, rispetto al totale, il valore complessivo della parte dei lavori eseguita da rilevarsi come rimanenza finale, limitandosi ad indicare che, per la parte di essi coperta da stati di avanzamento, la valutazione è fatta in base ai corrispettivi liquidati. Come indicato nella risoluzione del 31 gennaio 1981, che appare applicabile anche alla normativa del T.U.I.R. del 1986, il
6 contribuente dovrà desumere, in base agli elementi in suo possesso, la quantità di lavoro eseguito. A tal fine il Ministero chiarisce che può essere adottata una qualsivoglia metodologia, purché rispecchi il principio contenuto nella legge di delega, in base al quale la determinazione dei redditi derivanti dall'esercizio di imprese commerciali va effettuato determinando il reddito imponibile secondo i principi di competenza economica e purché vengano chiaramente illustrati i criteri adottati. Al riguardo il Ministero chiarisce altresí che in alcuni casi possono essere soddisfacenti alcuni metodi di determinazione quali quello basato sulla rilevazione della percentuale delle opere (o della parte di opere) effettivamente eseguite, o quello basato sui costi sostenuti rispetto al totale. b) L'art. 60 del T.U.I.R. dispone che delle maggiorazioni di prezzo richieste in applicazione di disposizioni di legge o di clausole contrattuali si tiene conto, finché non siano state definitivamente stabilite, in misura non inferiore al 50%. Tali disposizioni non sono innovative rispetto a quelle precedenti, rispetto alle quali alcune circolari e risoluzioni ministeriali avevano precisato che: Le maggiorazioni di prezzo in questione comprendono quelle richieste a titolo di revisione prezzi, di riserve, di maggiori corrispettivi per aumenti o variazioni delle opere ordinati dal committente durante l'esecuzione dei lavori, o per qualsiasi altro titolo che trovi il suo fondamento in clausole contrattuali o in disposizioni di legge aventi carattere integrativo della disciplina pattizia. Tali maggiorazioni devono essere computate in misura non inferiore al 50% se risultano semplicemente richieste oppure devono essere contabilizzate tra i ricavi al 100% se già definitivamente accettate dal committente 1. Per converso, le richieste di maggiorazione di prezzo che non trovano fondamento in clausole contrattuali o in disposizioni di legge aventi carattere integrativo della disciplina pattizia assumono rilevanza fiscale se e quando vengano accettate dal committente. c) Il valore che si viene a determinare secondo quanto indicato ai precedenti punti a) e b) può essere ridotto per rischio contrattuale, a giudizio del contribuente, in misura non superiore al 2% elevato al 4% per opere eseguite all'estero, se i corrispettivi sono dovuti da non residenti. La riduzione della valutazione, nei limiti anzidetti, appare consentita a condizione, ovviamente, che essa venga contabilizzata nel bilancio e non è soggetta ad un giudizio di congruità da parte dell'amministrazione Finanziaria in ordine all'esistenza ed alla concretezza dei relativi rischi contrattuali. d) L'ammontare dei corrispettivi proporzionalmente corrispondenti al valore complessivo, al netto delle somme riscosse, concorre alla determinazione dell'accantonamento per rischio di cambio, ancorché tali corrispettivi non siano contabilizzati come crediti nel bilancio. Valutazione al costo: Per la determinazione del costo si può ritenere vada fatto riferimento 1 Vedasi Risoluzione Ministeriale 36/9/1918 del 22 settembre 1982.
7 a quanto disposto per la valutazione dei beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa (art. 76 del T.U.I.R). III. Allegati alla dichiarazione dei redditi Il n. 6 dell'art. 60 del T.U.I.R. prevede che alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato, distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un prospetto recante l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa. Il contenuto e le modalità di compilazione di tale prospetto sono illustrate nella circolare n. 36/9/1918 del 22 settembre LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE: ENUNCIAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI PER LA LORO RILEVAZIONE, VALUTAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO A. DEFINIZIONE A.I.a. I lavori in corso su ordinazione si riferiscono a contratti di durata normalmente ultrannuale per la realizzazione di un'opera o di un complesso di opere o la fornitura di beni o servizi non di serie che insieme formino un unico progetto, eseguite su ordinazione del committente, secondo le specifiche tecniche da questi richieste. A.I.b. In base alla determinazione del prezzo complessivo dell'opera, è possibile individuare due tipi fondamentali di contratti: Contratti a prezzi predeterminati. Contratti con prezzo basato sul costo consuntivo piu il margine. A.I.c. Con un contratto a prezzo predeterminato l'impresa si impegna a portare a termine l'intero lavoro previsto dal contratto, sulla base del prezzo contrattuale fisso o dei prezzi determinati per le singole voci di lavoro. Peraltro il prezzo prefissato, ove previsto al fine di contenere i rischi dell'impegno assunto, può essere oggetto di clausole di adeguamento in corrispondenza ad aumenti dei relativi costi. Altri motivi tipici che portano ad una variazione del prezzo possono essere la richiesta di lavoro supplementare da parte del committente, regolamentato da un apposito atto aggiuntivo (es: varianti in corso d'opera) ovvero l'adeguamento ex lege (art c.c.). Al contratti a prezzo fisso possono essere ricollegati quelli basati sulle unità prodotte, nei quali viene stabilito contrattualmente il prezzo di ogni singola unità, mentre restano variabili le quantità, sicché il prezzo complessivo finale varia in relazione alle quantità prodotte. A.I.d. Con un contratto con prezzo basato sul costo consuntivo più il margine, il prezzo è determinato dai costi sostenuti, specifica mente
8 previsti dal contratto, maggiorati di una percentuale dei costi stessi, a titolo di recupero di spese generali e di altre spese non specificamente rimborsabili, oltre che di profitto, ovvero di un importo fisso, la cui determinazione è in entrambi i casi stabilita contrattualmente. Con tale tipo di contratto, il profitto dell'impresa puo essere proporzionale ai costi sostenuti, ovvero essere fisso se determinato come percentuale fissa dei costi stimati inizialmente. In conclusione, nei contratti basati sul costo, il prezzo contrattuale non viene predeterminato, ma viene calcolato in funzione dei costi sostenuti dall'esecutore del lavoro. B. RILEVAZIONE DEI COSTI E DEI RICAVI DI COMMESSA B.I. Caratteristiche L'aspetto peculiare da considerare nella rilevazione contabile delle commesse a lungo termine è che esse non si esauriscono in un esercizio e che le loro manifestazioni numerarie per lo più si verificano in esercizi diversi da quelli in cui vengono eseguite le opere. In tale situazione il rispetto del principio della competenza deve essere ottenuto attraverso un procedimento di rilevazione dei costi e dei ricavi di commessa che consenta la loro attribuzione all'esercizio cui sono effettivamente riferibili, ossia nell'esercizio in cui si svolge l'attività della commessa. Si rende necessario, quindi, disporre di una struttura amministrativa, spesse volte complessa, che consenta di: Effettuare la gestione dei contratti e la loro supervisione. Predisporre attendibili ed adeguati preventivi. Attuare la corretta contabilizzazione delle commesse a lungo termine, con particolare riferimento alla valutazione dei lavori in corso di esecuzione, tramite un sistema contabile amministrativo dotato di strumenti idonei a fornire in modo documentato ed attendibile i necessari dati ed analisi, tra cui: la ripartizione per commessa dei costi e dei ricavi; una sufficiente analisi per natura degli stessi; la comparazione periodica tra la parte dell'opera fisicamente eseguita ed il relativo costo consuntivo accumulato ed il costo preventivo per fase; l'aggiornamento corrente dei preventivi, che comporta l'aggiornamento della stima analitica dei ricavi e dei costi di completamento; l'identificazione di commesse in perdita, il riconoscimento di tali perdite va effettuato non appena esse diventano evidenti, indipendentemente dal criterio di contabilizzazione delle commesse e richiede una stima dei costi per il completamento del contratto (vedasi Sezione H di questo documento). Il sistema contabileamministrativo do vrà avere ovviamente caratteristiche diverse secondo il criterio di contabilizzazione dei contratti adottato ed i metodi della sua applicazione. B.II. Ricavi di commessa. I ricavi di commessa sono costituiti dai corrispettivi complessivi
9 riconosciuti dal committente per l'esecuzione o la fornitura delle opere. Essi pertanto comprendono: Il prezzo base stabilito contrattualmente. Le eventuali rettifiche di prezzo pattuite con atti aggiuntivi. Le maggiorazioni per revisione prezzi. I corrispettivi per opere e prestazioni aggiuntive (es: varianti). I corrispettivi aggiuntivi conseguenti ad eventi i cui effetti siano contrattualmente o per legge a carico del committente. Gli altri proventi accessori (quali quelli derivanti dalla vendita dei materiali non impiegati, ecc.). Per i proventi di natura finanziaria si fa riferimento alla sezione L di questo documento. B.III. Costi di commessa. Sono considerati costi di commessa sia quelli direttamente riferibili alle commesse (costi diretti), sia quelli riferibili all'intera attività produttiva e ripartiti, per imputazione, sulle singole commesse (costi indiretti). Per costi diretti si intendono indicativamente: I costi dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera. I costi della manodopera (nel caso di opere realizzate in uno specifico cantiere, tali costi includono tutta la manodopera di cantiere, incluso il personale direttivo e quello addetto ai servizi generali). I costi dei subappaltatori. Le spese del trasferimento di impianti e di attrezzature al cantiere. I costi per l'impianto e lo smobilizzo del cantiere. Gli ammortamenti ed i noli dei macchinari impiegati. Le royalties per brevetti utilizzati per l'opera. I costi per fidejussioni e assicurazioni specifiche. I costi di progettazione (se riferibili direttamente alla commessa). Parte di tali costi è sostenuta durante la fase di avviamento della commessa e costituiscono i costi preoperativi. Per costi indiretti si intendono indicativamente: I costi di progettazione (se tali costi si riferiscono all'intera attività produttiva o sono attribuibili a più commesse). I costi generali di produzione o industriali, cui si applicano i principi riportati nel paragrafo D.III.g del Documento Principi Contabili n. 13 relativo alle giacenze di magazzino. Non sono invece da considerare costi di commessa le spese che si riferiscono all'attività aziendale nel suo complesso, quali: Le spese generali, amministrative e di vendita. Le spese generali di ricerca e sviluppo. Gli oneri finanziari, i costi preoperativi e gli oneri sostenuti dopo la chiusura dei lavori sono trattati nelle sezioni G ed L del presente documento. C. CRITERI DI CONTABILIZZAZIONE DELLE COMMESSE A LUNGO TERMINE I criteri per la contabilizzazione delle commesse a lungo termine sono: Il criterio della percentuale di completamento o dello stato d'avanzamento.
10 Il criterio della commessa completata o del contratto completato. C.I. Criterio della percentuale di completamento o dello stato di avanzamento. Con il criterio della percentuale di completamento o dello Stato di avanzamento, i costi, i ricavi ed il margine di commessa vengono riconosciuti in funzione dell'avanzamento dell'attività produttiva e quindi attribuiti agli esercizi in cui tale attività si esplica. Il criterio della percentuale di completamento può essere adottato a condizione che: esista un contratto vincolante per le parti e che ne definisca chiaramente le obbligazioni, incluso il diritto al corrispettivo; le opere siano, per contratto, specifiche per il cliente e con l'avanzamento del lavoro esse sempre più riflettano le caratteristiche tecniche richieste dallo stesso; sia possibile effettuare stime ragionevoli ed attendibili dei ricavi e dei costi di commessa in base allo stato d'avanzamento, in correlazione a stime dei ricavi e dei costi della commessa da sostenere; sia possibile identificare e misurare attendibilmente i ricavi ed i costi riferibili alla commessa, cosí da poterli periodicamente confrontare con quelli precedentemente stimati; non siano presenti situazioni di aleatorietà connesse a condizioni contrattuali o fattori esterni di tale entità da rendere le stime relative al contratto dubbie e inattendibili, ossia da non consentire di fare attendibili previsioni sul risultato finale della commessa, incluse quelle riguardanti le capacità dei contraenti a far fronte alle proprie obbligazioni. C.II. Criterio della commessa completata o del contratto completato. Con il criterio della commessa completata, i ricavi ed il margine di commessa vengono riconosciuti solo quando il contratto è completato, quando cioè le opere sono ultimate e consegnate (vedasi il paragrafo E.I.b). L'adozione di tale criterio comporta, quindi, la valutazione delle rimanenze per opere eseguite, ma non ancora completate, al loro costo di produzione ed il differimento degli importi fatturati fino al completamento della commessa. C.III. Validità tecnica dei due criteri. Il criterio della percentuale di completamento o stato d'avanzamento è l'unico che permette di raggiungere, ove vi siano le condizioni descritte nel precedente paragrafo C.I., in modo corretto l'obiettivo della contabilizzazione per competenza delle commesse a lungo termine, che è quello di riconoscere l'utile della commessa con l'avanzamento dell'opera. Infatti, detto criterio si basa sulla teoria che, nella fattispecie, i ricavi ed i costi maturano e vanno iscritti in bilancio man mano che il lavoro procede, assicurando cosi la corretta contrapposizione tra costi e ricavi. Il criterio della percentuale di completamento è, pertanto, per le commesse pluriennali, quello che consente la corretta rappresentazione in bilancio dei risultati dell'attività dell'impresa in ciascun esercizio. Va quindi adottato
11 in tutti i casi in cui la sua applicazione sia tecnicamente possibile. Il criterio della commessa completata, pur presentando il vantaggio di avere i risultati delle commesse determinati sulla base di dati consuntivi, anziché in base alla previsione dei ricavi da conseguire e dei costi da sostenere, ha lo svantaggio di non tener conto della natura e dell'aspetto sostanziale del contratto e pertanto di non consentire il riconoscimento del margine di commessa in base allo stato di avanzamento dei lavori già svolti su un contratto specifico del committente. Ciò genera come conseguenza andamenti irregolari dei risultati d'esercizio, dipendendo essi dal completamento delle prestazioni e non riflettendo quindi l'attività svolta dall'azienda. Pertanto, il criterio della commessa completata va applicato nei casi di commesse a lungo termine (quali definite nel paragrafo A.I.a) in cui non vi sono le condizioni per applicare il criterio della percentuale di completamento, descritti nel precedente paragrafo C.I. Tuttavia, anche per i contratti per i quali vi siano le condizioni per adottare il criterio della percentuale di completamento, è, allo stato attuale, accettabile il criterio della commessa completata, purché (considerati gli effetti distorsivi sui risultati dell'esercizio prodotti da tale criterio) l'impresa evidenzi, in modo chiaro ed intelligibile, nella nota integrativa, i ricavi, i costi e gli effetti sul risultato d'esercizio e sul patrimonio netto che si sarebbero avuti se l'azienda avesse adottato il criterio della percentuale di completamento. I predetti dati integrativi sono ritenuti di rilevanza tale nel contesto del bilancio delle imprese con commesse a lungo termine che la loro omissione costituisce deviazione rilevante dai corretti principi contabili e che, di detta informativa, è richiesto un esplicito richiamo da parte degli organi di controllo del bilancio delle imprese (sindaci, società di revisione, ecc.) nelle proprie relazioni 2. Nel caso invece di commesse a breve termine, il criterio della commessa completata, se costantemente applicato, non genera normalmente andamenti irregolari nei risultati d'esercizio e, anche per i minori oneri contabili-amministrativi che la sua adozione comporta, può trovare più ampia applicazione, pur se, ove in specifiche circostanze tali andamenti irregolari si dovessero verificare, la nota integrativa dovrebbe fornire i dati di cui sopra, richiesti nel caso di commesse a lungo termine. C.IV. Costanza di applicazione del criterio adottato. Scelto il criterio della percentuale di completamento o della commessa completata, esso deve essere applicato per tutte le commesse. Il solo caso di coesistenza dei due criteri si può avere quando, scelto il 2 L'adozione per le commesse ultrannuali del criterio della commessa completata nei casi in cui sia possibile adottare il criterio della percentuale di completamento è ritenuto strumento di politica fiscale per differire la tassazione. Tuttavia, in considerazione dell'attuale ammissibilità del criterio della commessa completata da parte della normativa civilistica, non si è voluto dare ad esso un connotato esclusivamente fiscale. Si osserva, peraltro, che la dottrina ragioneristica si sta portando verso l'eliminazione della commessa completata. A tale riguardo, si fa riferimento allo IAS 11 che prevede l'applicazione del criterio della commessa completata solo nei casi in cui, e fintanto che, i proventi derivanti dall'esecuzione di un contratto non possono essere ragionevolmente stimati.
12 criterio della percentuale di completamento, si riscontrano commesse per le quali non vi siano o siano venute meno le condizioni richieste per l'adozione di tale criterio (vedasi paragrafo C.I.). In particolare il criterio della percentuale di completamento può coesistere con quello della commessa completata se applicati, il primo, alle commesse ultrannuali ed, il secondo, a quelle infrannuali. C.V. Cambiamento dei criteri. Come previsto dal secondo comma dell'art bis c.c., la modifica del criterio di valutazione dei lavori su ordinazione è permessa solo in casi eccezionali (vedasi Documento Principi Contabili n. 11). In conformità al citato secondo comma dell'art bis e sulla base delle regole che sovrintendono il cambiamento dei principi contabili (che includono i criteri, le procedure ed i metodi di applicazione), ove, ricorrendo tali casi eccezionali, si modificasse da un esercizio all'altro il criterio di valutazione o, anche, ove si cambiasse il parametro o metodo applicativo del criterio della percentuale di completamento per la stessa tipologia di commesse, nella nota integrativa vanno indicate le ragioni del cambiamento ed evidenziati gli effetti sull'utile dell'esercizio e sul patrimonio netto che ne derivano. D. IL CRITERIO DELLA PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO O DELLO STATO DI AVANZAMENTO D.I. Applicazione del criterio della percentuale di completamento e rappresentazione corretta dei relativi valori di bilancio. D.I.a. L'applicazione del criterio della percentuale di completamento si estrinseca essenzialmente: nel valutare le rimanenze per lavori in corso di esecuzione in misura corrispondente al ricavo attribuibile ai servizi ed opere eseguiti (con appropriate metodologie di cui le più comuni sono nel seguito esemplificate); nel riconoscere i proventi ed i costi riferibili alle commesse nell'esercizio in cui i lavori sono eseguiti, fatte salve, come indicato al punto H successivo, le perdite da sostenere per il completamento delle commesse che devono essere accertate a carico dell'esercizio in cui si rendano prevedibili. D.1.b. L'applicazione del criterio della percentuale di completa mento implica la seguente rappresentazione in bilancio dei più ricorrenti valori relativi alle opere in corso di esecuzione. 1. Nel conto economico il valore dei servizi ed opere eseguiti nell'esercizio viene rilevato nel valore della produzione e si esprime nella somma algebrica dei ricavi dalle vendite e prestazioni (che riflettono i lavori liquidati nell'esercizio) e della variazione dei lavori in corso su ordinazione (pari alla variazione delle rimanenze per lavori eseguiti e non ancora liquidati rispettivamente all'inizio ed alla fine dell'esercizio). 2. Tra i costi della produzione vengono rilevati i costi riferibili a tali opere e servizi, classificati per natura. Tali saranno i costi sostenuti nell'esercizio in esecuzione dell'opera (quali acquisti, subappalti, manodopera), nonché gli ammortamenti dei macchinari e di
13 eventuali oneri differiti, gli accantonamenti, ecc. 3. Nello stato patrimoniale invece il valore delle opere e dei servizi eseguiti, al netto del valore di quelli liquidati viene rilevato quale rimanenza se positivo o quale ricavo anticipato, al passivo, se negativo I costi di acquisizione delle commesse ed i costi preoperativi, quali sono definiti al successivo paragrafo G, se differiti, vengono esposti, al netto degli ammortamenti, tra le immobilizzazioni immateriali alla voce Altre o, se significativi, in appo sita voce. 5. Le rimanenze di materiali in attesa di impiego e gli anticipi a fornitori, se non rientrano nella valutazione dei lavori in corso di esecuzione, vengono esposti all'attivo dello stato patrimoniale quali rimanenze (sotto classe I della classe C). 6. Gli anticipi, intendendosi per tali gli ammontari corrisposti dai committenti prima dell'inizio o all'inizio dei lavori vanno accreditati alla voce 5 (Acconti) della classe C del passivo. Quando recuperati, attraverso la fatturazione provvisoria o definitiva dei lavori eseguiti, andranno detratti per confluire, a seconda dei casi, tra gli acconti in corso d'opera o tra i ricavi. 7. Gli acconti (detti anche fatturato di rata), intendendosi per tali gli ammontari corrisposti, in via non definitiva, dai committenti in corso d'opera a fronte dei lavori eseguiti, spesso accertati attraverso stati di avanzamento, vanno accreditati 3 Quest'ultimo caso può verificarsi quando il valore delle opere eseguite e liquidate, determinato in base alle clausole contrattuali, è superiore alla valutazione delle stesse ai fini del bilancio, determinata in base ad altro criterio (es. criterio del cost-to-cost) ritenuto a tali fini più corretto. quando fatturati, alternativamente, tra le passività (alla voce 5 della classe D) o tra i ricavi. Nel primo caso il valore dei lavori per i quali è stato corrisposto l'acconto viene incluso nel valore delle rimanenze, mentre, nel secondo caso, l'acconto viene detratto dal valore delle rimanenze. La rilevazione quale ricavo è da ritenersi preferibile al fine di privilegiare la sostanza sulla forma, soprattutto quando il corrispettivo fatturato in acconto viene determinato in funzione del valore delle opere eseguite e il corrispettivo cosi determinato è ragionevolmente certo, atteso che: i tempi per la determinazione in via definitiva dei lavori, specie nelle commesse della pubblica amministrazione, sono spesso lunghi e a volte vanno ben oltre la chiusura dei lavori; a ciò consegue un rigonfiamento dell'attivo e del passivo nel periodo di esecuzione dell'opera e la rilevazione, quale ricavo, di un provento maturato in esercizi precedenti, che appaiono in contrasto con le esigenze di chiarezza del bilancio; invece, il portare in detrazione delle rimanenze detto fatturato in acconto è coerente con il principio generale secondo cui le voci dall'attivo vanno esposte al netto delle relative poste rettificative. Tale rilevazione a ricavo è tuttavia subordinata a: certezza che il ricavo accertato venga definitivamente riconosciuto quale corrispettivo delle opere eseguite; tale certezza normalmente si basa sugli stati di avanzamento lavori predisposti, in contraddittorio con il committente, per la determinazione degli acconti da corrispondere.
14 evidenziazione, nella nota integrativa, dell'esposizione dell'impresa nei confronti del committente per tutti i lavori non ancora definitivamente accertati e liquidati. La rilevazione al passivo degli acconti, come sopra definiti, è obbligatoria in mancanza del presupposto della certezza del ricavo, mentre, in presenza di tale presupposto, è ritenuta accettabile, considerando che i lavori oggetto dell'acconto non sono stati definitivamente accettati dal committente, né consegnati; tale impostazione consente infatti di riflettere distintamente l'obbligo alla consegna dell'opera collaudata ed il diritto al riconoscimento del corrispettivo da parte del committente. Altra tipologia di acconti sono quelli erogati in corso d'opera al raggiungimento di stadi di lavorazione (es. esecuzione delle fondazioni, copertura del tetto, ecc.), fissati contrattualmente. Tali acconti non trovano necessariamente corrispondenza con il valore dei lavori eseguiti e pertanto, nella prima impostazione, possono imputarsi a ricavo nei limiti del valore dei lavori eseguiti, mentre, nella seconda impostazione (che in presenza di tale tipologia di acconti trova spesso motivazione nella mancanza del requisito di certezza del ricavo conseguito) verrebbero interamente imputati al passivo fino alla definitiva accettazione e consegna dei lavori stessi. Avuto riguardo alle disposizioni contenute nell'art del Codice Civile, che prevedono la separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo, sono considerate tali le anticipazioni che, in funzione del programma dei lavori, saranno recuperate negli esercizi successivi al primo. Gli acconti, essendo erogati a fronte di lavori eseguiti o comunque in via di esecuzione, vengono, salvo situazioni peculiari, considerati convenzionalmente esigibili entro l'esercizio successivo. 8. Gli accantonamenti per oneri da sostenere dopo la chiusura della commessa e quelli a fronte di perdite prevedibili vengono rilevati al passivo tra i Fondi per rischi ed oneri. D.I.c. L'applicazione del criterio della percentuale di completa mento o dello stato d'avanzamento comporta in via esemplificativa quanto segue: Determinare l'ammontare dei ricavi previsti dal contratto. Predisporre un preventivo di costo, secondo l'iter con cui deve essere svolto il lavoro, diviso in fasi. Rilevare i costi consuntivi della commessa. Comparare i costi consuntivi con i preventivi. Accertare che la rilevazione dei costi di commessa venga effettuata in modo tempestivo e coerente con l'avanzamento fisico del lavoro. Aggiornare periodicamente tale preventivo. L'aggiornamento del preventivo e l'accertamento della completezza dei costi relativi ad uno stato d'avanzamento comporta di correlare i costi accumulati allo stato d'avanzamento, aggiungendo i costi necessari per il completamento. Aggiornare la previsione dei ricavi della commessa. Determinare lo stato d'avanzamento sulla base del metodo più appropriato per le caratteristiche delle opere e dei
15 contratti. I metodi prescelti a seconda della tipologia del con tratto (costi accumulati, ore dirette, ecc.) debbono essere applicati con costanza nel tempo. Accertare periodicamente se per il completamento della commessa dovrà sostenersi una perdita e pertanto consentirne la rilevazione al momento in cui essa diventa evidente, effettuando le necessarie stime dei costi a completamento (per la rilevazione delle perdite vedasi la sezione H di questo documento). Effettuare, alla chiusura della commessa, tutti gli stanziamenti a fronte degli oneri che si manifesteranno successivamente, inclusi quelli per i quali la documentazione non è stata ancora ricevuta. D.I.d. La stima dei costi a completamento per l'aggiornamento del preventivo e per l'accertamento della completezza dei costi consuntivi relativi ad uno stato d'avanzamento assume particolare importanza in quanto ha effetto diretto sul risultato della commessa. La stima dei costi a completamento richiede, pertanto, sistematiche e coerenti procedure che assicurino: 1) che i costi consuntivi vengano periodicamente comparati ai costi preventivi; 2) che tale comparazione venga effettuata sulla base di elementi analitici per quantità e valore; 3) che vi sia omogeneità tra gli elementi di costo inclusi nei preventivi e nei costi consuntivi; 4) che i preventivi tengano conto delle clausole revisionali contenute nel contratto con il committente, dei prevedibili effetti di aumento del costo della vita, delle clausole revisionali contenute nei contratti con i subappaltatori e fornitori, ecc., come indicato nella successiva sezione I di questo documento. D.II. Metodi o parametri per la determinazione della percentuale di completamento. D.II.a. Vi sono vari metodi o parametri per determinare la percentuale di completamento o lo stato di avanzamento dei lavori. Essi servono per accertare il valore dei lavori eseguiti e, su questa base, il valore della produzione eseguita nell'esercizio da rilevare, con i relativi costi, a conto economico. Alcuni metodi sono basati su valori o dati di carico della commessa. Altri sono basati sulla misurazione della produzione effettuata. L'utilizzo di questi ultimi metodi comporta, tuttavia, che i loro risultati trovino conferma, ossia che approssimino quelli che si ottengono con i parametri basati su valori o dati di carico, ed in particolare con il metodo del costo sostenuto. Comunque, è sempre utile corroborare i risultati di un metodo con altri metodi. Nel caso tale confronto evidenzi sostanziali divergenze, si rende necessario analizzare le cause delle stesse e valutare le loro conseguenze sull'applicazione del criterio della percentuale di completamento. Cosi una significativa divergenza tra il risultato dell'applicazione del metodo delle misurazioni fisiche e quello del costo sostenuto può essere dovuta, ad esempio, ad una anomala distribuzione del prezzo dell'opera sulle singole voci contrattuali tale da
16 rendere necessario un riadeguamento dei corrispettivi delle singole voci, ovvero ad un ritardato flusso di documenti contabili rispetto all'avanzamento fisico, che può avere effetto nel determinare la quota di costi su cui misurare l'avanzamento dei lavori, ovvero a costi anomali per natura e ammontare (scioperi, catastrofi naturali, ecc.) o dovuti ad errori e inefficienze, che vanno addebitati a conto economico quando sostenuti. Tra i metodi basati sui valori o dati di carico della commessa rientrano il metodo del costo sostenuto e quello delle ore lavorate o del valore aggiunto. Tra i metodi basati sulla misurazione della produzione effettuata rientrano il metodo delle misurazioni fisse che e quello delle unità consegnate. Tali metodi sono trattati nei paragrafi successivi. Va tenuto presente che vi sono casi in cui nella parte iniziale della commessa non si ha una base adeguata per una ragionevole stima dell'attività svolta dall'azienda. In tali casi si rende necessario attendere un minimo di avanzamento prima di riconoscere l'utile sui lavori eseguiti. D.II.b. Considerando la tipologia dei lavori ed i sistemi procedurali interni delle imprese, sono stati individuati diversi metodi alternativi di applicazione del criterio della percentuale di completamento. Tra essi i più comuni sono: Metodo del costo sostenuto (cost-to-cost). Metodo delle ore lavorate. Metodo delle unità consegnate. Metodo delle misurazioni fisiche. Il metodo del cost-to-cost è ritenuto preferibile, gli altri metodi sono ritenuti accettabili nei limiti in cui consentano, nelle specifiche circostanze, una corretta e ragionevole ripartizione del margine operativo della commessa in funzione dell'attività svolta dall'impresa nei singoli esercizi. È comunque richiesta la costante applicazione del metodo prescelto sia nel tempo sia, in presenza di tipologie similari di commesse, nell'ambito dell'impresa. Qualora in casi eccezionali, per mutate circostanze o per altre ragioni, si rendesse opportuno cambiare il metodo di valutazione, tale cambiamento ed i relativi effetti sull'utile dell'esercizio e sul patrimonio netto vanno specificati nella nota integrativa. D.II.c. Metodo del costo sostenuto ( cost-to-cost). D.II.c.1 Per determinare la percentuale di avanzamento con il metodo del costo sostenuto (cost-to-cost), i costi effettivi sostenuti ad una certa data vengono rapportati ai costi totali stimati. La percentuale viene poi applicata al totale dei ricavi stimati di commessa, ottenendone il valore da attribuire ai lavori eseguiti e, quindi, i ricavi maturati a tale data. I costi effettivi da utilizzare sono quelli idonei a misurare lo stato di avanzamento, come indicato nei successivi paragrafi D.II.c.4 e D.II.c.5. D.II.c.2 I costi ed i ricavi totali devono risultare da stime attendibili e aggiornate.
17 L'applicazione di tale metodo presuppone, in particolare: 1) l'esistenza di un sistema procedurale interno che consenta tali stime; 2) la possibilità oggettiva di formularle, tenuto conto della tipologia dei lavori, delle clausole contrattuali, ecc. D.II.c.3 L'aggiornamento delle stime può comportare una variazione dei costi e dei ricavi e, quindi, del margine operativo di commessa. L'effetto delle variazioni del margine di commessa stimato, relativamente ai lavori eseguiti, è di competenza dell'esercizio in cui l'aggiornamento si verifica (metodo della rideterminazione o del catch up ). Come evidenziato nell'allegato 1, detta variazione del margine di commessa stimato incide positivamente o negativamente nella valutazione a fine esercizio dei lavori eseguiti a tale data e, fermo rimanendo il valore dei lavori all'inizio dell'esercizio, i suoi effetti si riflettono interamente sal valore della produzione dell'esercizio. Nel caso, tuttavia, in cui la variazione delle stime consegua a variazioni di elementi da ritenersi fluttuanti o instabili e che, per loro natura, possono essere considerate non permanenti, è necessario ripartire, in via prudenziale, l'effetto dell'aggiornamento delle stime, se positivo (ossia comporta un incremento del valore delle opere eseguite), sull'esercizio e su quelli successivi (metodo della diluizione), fino a quando tale variazione non possa essere ritenuta permanente. D.II.c.4 I costi che devono essere presi in considerazione sono tutti quelli diretti o indiretti, idonei per misurare l'avanzamento, ossia l'attività svolta dall'azienda, come indicato nella sezione B di questo documento, tenendo in considerazione quanto segue e quanto indicato nel paragrafo D.II.c.5. Per una corretta applicazione del metodo del costo sostenuto, occorre, nel determinare la percentuale di avanzamento, escludere, ove significativi, tutti i costi la cui inclusione porterebbe ad un risultato distorto. Tipici sono i costi relativi a materiali, acquistati per l'esecuzione della commessa, ma non ancora impiegati, nonché quanto fatturato dai subappaltatori in eccedenza ai lavori da essi eseguiti. Infatti, se tali costi fossero considerati nella determinazione della percentuale di completamento, l'avanzamento dell'opera determinato con il metodo in oggetto risulterebbe proporzionalmente maggiore dell'effettivo avanzamento fisico dell'opera. Tali costi ed oneri pertanto devono essere sospesi e non dovranno essere utilizzati per la valutazione dei lavori eseguiti. Vanno invece inclusi i componenti o le parti non ancora installati prodotti ad hoc dall'impresa o da terzi, ossia esclusivamente secondo le caratteristiche previste dai disegni tecnici della commessa. In altri termini, si rende necessario che i costi accumulati da assumere come base per la determinazione della percentuale di completamento rappresentino l'avanzamento del lavoro svolto, inteso come lavoro di costruzione eseguito (valore aggiunto). D.II.c.5 Nell'applicazione del metodo del costo sostenuto, di norma, si deve tenere conto, tra i costi, anche di
18 quelli dei subappaltatori per il lavoro da essi già svolto, escludendo quindi gli anticipi. I contratti con i subappaltatori variano da caso a caso. Ad esempio, ai subappaltatori può essere affidato parte del lavoro tipico dell'appaltatore, ovvero del lavoro che esula da quelli che costituiscono l'attività tipica dell'appaltatore, ovvero gran parte del lavoro previsto dal contratto limitandosi l'appaltatore ad effettuare la progettazione e la supervisione dei lavori, ecc. In ogni caso, si tratta di situazioni nelle quali la responsabilità nei con fronti del committente resta all'appaltatore, il quale deve attuare tutti gli accorgimenti e controlli necessari per tutelare le proprie responsabilità. È necessario che siano operanti nel sistema contabile dell'impresa procedure adeguate che assicurino che tutti i costi relativi al lavoro affidato ai subappaltatori vengano appropriatamente rilevati. Se di tali costi si debba tenere conto in base allo stato di avanzamento del lavoro svolto dai subappaltatori o al completamento da parte loro di singole fasi ovvero al completamento dell'intero lavoro ad essi assegnato, dipenderà dalle varie fattispecie, dalla struttura di cui dispone l'appaltatore per verificare lo stato di avanzamento, dalla possibilità pratica di poterlo fare, ecc. D.II.c.6 Se il sistema contabileamministrativo è affidabile per l'applicazione del criterio della percentuale di completamento, se cioè vengono rispettate le condizioni e le caratteristiche trattate nelle vane sezioni del presente documento ed in particolare nelle sezioni B e D e si escludono ai fini dell'applicazione della determinazione della percentuale di completamento i materiali acquistati ma non ancora impiegati, come indicato nel precedente paragrafo D.II.c.4 e gli altri costi la cui inclusione determinerebbe un risultato distorto per mancanza di valore aggiunto, il metodo del costo sostenuto ha rilevante validità e rappresenta altresí il metodo da utilizzare come elemento di controllo nel caso in cui vengano adottati altri metodi basati sulla misurazione della produzione effettuata. D.II.d. Metodo delle ore lavorate. D.II.d. 1 Con il metodo delle ore lavorate, l'avanzamento delle opere viene calcolato in funzione delle ore lavorate rispetto alle ore totali previste. L'applicazione di tale metodo comporta in sintesi: La suddivisione dei ricavi totali previsti di commessa in: costi previsti dei materiali e altri costi diretti (es: assicurazioni, royalties), esclusa la mano d'opera; valore aggiunto complessivo, per il residuo. La previsione del totale delle ore dirette di lavorazione necessarie per il completamento delle opere ed il calcolo del valore aggiunto orario (quale quoziente del valore aggiunto complessivo e delle ore totali previste). La valutazione delle opere in corso di esecuzione ad una certa data, quale somma: dei costi effettivi dei materiali impiegati nelle lavorazioni e degli altri costi diretti sostenuti (esclusa la mano d'opera);
19 del valore aggiunto maturato, calco-lato moltiplicando le ore dirette effettivamente lavorate per il valore aggiunto orario. D.II.d.2 In caso di lavorazioni affidate a terzi le ore di lavoro degli stessi possono essere assimilate alle ore di lavoro interne dell'impresa (vedasi quanto indicato nel paragrafo D.II.c.5). In alternativa, il loro costo puo essere assimilato ai costi dei materiali ed altri costi diretti. La seconda alternativa risulta spesso quella piu facilmente praticabile, ma presuppone, per una sua corretta applicazione, la possibilità di prevedere attendibilmente sin dal l'inizio della commessa quale parte di lavoro sarà affidata a terzi. D.II.d.3 Per quanto concerne l'effetto delle variazioni di stime effettuate durante la vita della commessa si fa riferimento a quanto indicato a tale proposito nel paragrafo D.II c.3. di questo documento. D.II.d.4 Il metodo delle ore lavorate risulta particolarmente idoneo ove la componente lavoro sia preminente rispetto ai materiali impiegati e, quindi, nei casi in cui le lavorazioni siano significative e complesse. In conformità alle condizioni necessarie per l'applicazione del criterio della percentuale di completamento, presupposto indispensabile per l'applicazione del metodo delle ore lavorate è, in particolare, la possibilità di formulare attendibili e aggiornate previsioni dei costi diretti e delle ore di manodopera necessari per il completamento delle commesse. D.II.e. Metodo delle unità consegnate. D.II.e. 1 Oggetto di valutazione ai prezzi contrattuali sono solo le unità di prodotto consegnate (o anche solo accettate). I prodotti in corso di lavorazione o finiti ma non consegnati (o accettati) sono valutati al costo di produzione e sono quindi classificati come rimanenze di magazzino 4. D.II.e.2 Tale metodo può essere applicato, in presenza delle condizioni previste da questo documento per l'applicazione del criterio della percentuale di completamento (paragrafo C.I.), nel caso di lavorazioni, spesso effettuate dall'impresa presso i propri stabilimenti, per commesse pluriennali che prevedono la fornitura di una serie di prodotti uguali o omogenei, ove il flusso della produzione sia allineato al flusso delle consegne (o accettazioni) e ove i ricavi ed i costi delle singole unità o, comunque, la percentuale di margine siano gli stessi o sostanzialmente gli stessi per tutte le unità. D.II.f. Metodo delle misurazioni fisiche. D.II.f.1 Con il metodo delle misurazioni fisiche si procede alla rilevazione delle quantità prodotte (in numero di unità prodotte, in dimensione delle opere eseguite, in durata delle lavorazioni eseguite, ecc.) ed alla 4 Si richiama l'attenzione sulla problematica fiscale che tale impostazione può originare. Ove ciò sia il caso è preferibile utilizzare un altro metodo.
20 valutazione delle stesse ai prezzi contrattuali, comprensivi dei compensi per revisioni prezzi e degli eventuali altri compensi aggiuntivi, secondo quanto previsto nella sezione F di questo documento. D.II.f.2 Condizione per l'applicazione di questo metodo è che nel contratto siano espressamente previsti o siano altrimenti determinabili, su base obiettiva, i prezzi per ciascuna opera o lavorazione nella unità di misura utilizzata per la rilevazione delle quantità prodotte. È da precisare che una corretta imputazione a ciascun esercizio del margine di commessa presuppone che i prezzi unitari previsti contrattualmente o altrimenti determinati per ciascuna opera o fase di lavorazione riflettano ragionevolmente la stessa percentuale di margine rispetto ai relativi costi di produzione. Ove chiaramente manchi tale corrispondenza tra costi e prezzi unitari si rende necessario procedere ad appropriate rettifiche dei singoli prezzi, anche se espressamente indicati nel contratto, in una unitaria considerazione del contratto, considerando il contratto come una unica operazione commerciale. D.II.f.3 L'applicazione di questo metodo comporta che i costi afferenti attività per le quali non sia specificamente previsto in contratto un prezzo vengano, a seconda dei casi, sospesi e imputati a conto economico in funzione della percentuale di completamento dei lavori. I costi dei materiali acquistati e non impiegati per le opere oggetto di misurazione e valutazione devono essere sospesi e considerati come rimanenze di magazzino. D.II.f.4 Il metodo delle misurazioni fisiche trova vasta applicazione tra le società di costruzione, ove spesso l'avanzamento dei lavori viene rilevato periodicamente, in contraddittorio con il commit tente, come base per le fatturazioni in conto (stati di avanzamento lavori), oltre che, internamente all'impresa, per fini di controllo di gestione (situazioni interne lavori). Nei casi, invece, ove la fattu razione in acconto venga effettuata al raggiungimento di deter minati stadi di lavorazione e, correlativamente, i prezzi contrat tuali siano determinati a forfait per l'intera opera o per ampie frazioni di essa, il metodo in questione trova scarsa applicazione per la difficoltà di determinare obiettivamente il prezzo dei singoli lavori eseguiti. D.II.f.5 In caso di utilizzo di tale metodo, può rendersi necessario che i risultati vengano confrontati con quelli che si ottengono con i metodi basati su valori o dati di carico ed in particolare con il metodo del costo sostenuto, come indicato nel paragrafo D.II.a. al fine di evidenziare e quindi di correggere, come indicato al precedente paragrafo D.II.f.2. eventuali effetti distorsivi conseguenti ad una anomala ripartizione, tra le singole voci, del prezzo complessivamente pattuito. Talvolta infatti tale ripartizione non risponde a considerazioni di natura economica e comporta quindi una non corretta correlazione tra costi e ricavi tale da richiedere una rettifica del valore delle rimanenze determinato con il metodo delle misurazioni fisiche.
Consiglio Nazionale Dottori commercialisti e Ragionieri. Documento n. 23
Consiglio Nazionale Dottori commercialisti e Ragionieri Documento n. 23 LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE Indice: SCOPO E CONTENUTO DI QUESTO DOCUMENTO LA CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE