Source: https://rd.springer.com/chapter/10.1007/978-3-662-05989-0_5
Timestamp: 2019-08-20 03:27:34
Document Index: 190461879

Matched Legal Cases: ['§ 6', '§6', '§ 6', '§6', '§1', '§6']

Störungen im Bauablauf | Springer for Research & Development
Baubetrieb 2 pp 665-708 | Cite as
Wie schon einleitend erwähnt, ist die Bauproduktion seit den sechziger Jahren durch weitgehende maschinelle Fertigung gekennzeichnet. Steigende Löhne und Sozialaufwendungen, knapper werdende Facharbeitskräfte, gestiegene Ansprüche an Ausstattung und Qualität der Bauwerke und der Trend zu kürzestmöglichen Bauzeiten haben unter dem Zwang des Wettbewerbs zu dieser Entwicklung geführt. Die Folge ist der Einsatz von Maschinen, Spezialkolonnen und -geräten auf den Baustellen nach den Grundsätzen industrieller Produktion (Fließ- bzw. Taktarbeit). Dieser Trend, der anfangs nur größere Firmen betraf, hat inzwischen auch mittlere und kleinere Bauunternehmungen erfaßt. Sie können nicht mehr umhin, sich dieser Entwicklung zu stellen und ihre Tätigkeit den vom Markt erzwungenen Anforderungen anzupassen.
Literatur zu Abschnitt 15
Vygen, Schubert, Lang ; Bauverzögerung und Leistungsänderung, Rechtliche und Baubetriebliche Probleme und ihre Lösungen, Wiesbaden 1988Google Scholar
Heiermann, W.; Allgemeine Voraussetzungen für Ansprüche der Vertragspartner aus Bauverzögerungen nach § 6 Nr.l VOB/B, Seminar Bauverzögerung, Rechtliche und baubetriebliche Probleme in Einzelbeiträgen, Wiesbaden 1987Google Scholar
Bauer, H.; Mehrkosten bei Bauverzögerung aus Behinderungen oder Leistungsänderungen, in [377]Google Scholar
Bauer, H.; Störungen im Bauablauf: Ursachen — Folgen — Schadensermittlung, BW 1987, S. 334–342 und 371–382Google Scholar
Bauer, H.; Vorlesungsskript Produktionstheorie, Teil II, Störungen im Bauablauf (Ursachen — Folgen — Schadensermittlung), Lehrstuhl für Baubetrieb und Baumaschinen, Univ. Dortmund, 1988Google Scholar
Heiermann, W.; Die Schadensersatzansprüche des Unternehmers nach §6 Nr. 6 VOB/B wegen Behinderungen durch verspätet gelieferte und fehlerhafte Schal- und Bewehrungspläne, BW 29/1986, S. 1091–1096Google Scholar
Krebs, W.; Bauabläufe aus der Sicht des Unternehmers, Referat im Seminar überGoogle Scholar
Auswirkungen gestörter Bauabläufe auf die Gesamtprojektkosten am Institut fürGoogle Scholar
Bauplanung und Baubetrieb der ETH Zürich (10.01.1986)Google Scholar
Schubert, E., Lang, A.; Verursachungsgerechte Erfassung und kostengerechte Bewertung von Verzögerungen, BW 1985, S. 1011–1015 und 1045–1050Google Scholar
Dähne, H.; Gerätevorhaltung und Schadensersatz nach § 6 Nr.6 VOB/B — ein Vorschlag zur Berechnung, Baurecht 6/1978, S. 429Google Scholar
Seufert, R.; Bauzeitverzögerungen und Mehrforderungen der Unternehmer an die kommunalen Auftraggeber nach §6 VOB/B, Stuttgart 1987Google Scholar
Piel, R.; Zur Abgrenzung zwischen Leistungsänderung (§1 Nr. 3,2 Nr. 5 VOB/B) und Behinderung (§6 VOB/B), Festschrift für Hermann Korbian, S. 349, Düsseldorf 1986Google Scholar
Born, B. L.; Systematische Erfassung und Bewertung der durch Störungen im Bauablauf verursachten Kosten, Düsseldorf 1980Google Scholar
Olshausen, H. G.; Planung und Steuerung als Grundlage für einen zusätzlichen Vergütungsanspruch bei gestörtem Bauablauf, Festschrift für Hermann Korbian, S. 323, Düsseldorf 1986Google Scholar
Bauer H. (1992) Störungen im Bauablauf. In: Baubetrieb 2. Springer-Lehrbuch. Springer, Berlin, Heidelberg
DOI https://doi.org/10.1007/978-3-662-05989-0_5