Source: http://docplayer.fi/1675318-Kyron-paivakodin-rakentaminen.html
Timestamp: 2017-01-21 13:14:58+00:00
Document Index: 17894733

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko\n', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'KKO ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐Kyrön päiväkodin rakentaminen
Kyrön päiväkodin rakentaminen
Download "Kyrön päiväkodin rakentaminen"
1 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kyrön päiväkodin rakentaminen 168/P05.02/2009 Teknltk Kyrön päiväkodin urakkasopimukset allekirjoitettiin valittujen urakoitsijoi den kanssa Urakka-aika sovittiin alkavaksi ja työt pyritään saattamaan päätökseen kesäkuun 2014 loppuun mennessä. Urakka-aika päättyy viimeistään heinäkuun 2014 loppuun, jolloin urakkasuorituksen tulee olla valmis ja luovutettavissa tilaajalle. Työt päiväkodin tontilla alkoivat puiden kaatamisella perjantaina Seuraavalla viikolla (vko 20) tontilta poistettiin puiden kannot sekä pintamaat. Viikolla 21 kaivettiin kantavaa maakerrosta esiin raken nuksen perustamista varten. Tässä vaiheessa huomattiin rakennuksen alla olevan kalliopatteja, jotka johtivat suurempaan louhintatyön tarpeeseen kuin urakkalaskenta-asiakirjoissa oli määritelty. Maanrakennusurakoitsijan mittamies laati rakennusalueesta vaaituskartan, josta geo-suunnittelija laski avolouhinnan tarpeeksi 250 m3. Urakkasuoritukseen oli varattu avolouhintaa 20 m3 eli lisälouhinnan määrä 230 m3. Urakoitsija ilmoitti avolouhinnan hinnaksi 42 euroa/m3. Tästä syntyy lisälouhinnan hinnaksi euroa + 12 % (YSE:n mukaiset yleiskulut) eli ,2 euroa. Kanaalilouhinnan arvioitu määrä jäi alle urakkasuoritukseen varatun määrän. Maanrakennuspalaverissa , jossa oli urakoitsijan edustajat, geo-suunnittelija sekä Pöytyän kunnalta Jani Koskinen, Tarmo Rantanen sekä Ilkka Ali-Rontti sovittiin, että kalliopatit rakennuksen alta louhitaan, jotta rakennustyöt voivat jatkua olemassa olevien suunnitelmien mukaisesti. Tontin länsireunalla kallio nousee voimakkaasti päiväkodin leikkikentän osalla. Urakoitsija oli aloittanut poraustyön louhintaa varten tällä alueella, jotta leikkipiha oltaisiin voitu toteuttaa olemassa olevilla suunnitelmilla (pihan korkeus). Urakoitsija arvion mukaan louhinnan tarve tuolla alueella oli 600 m3. Urakoitsijan antamilla hinnoilla louhinnan hinnaksi olisi tullut euroa. Tilaaja totesi, että tätä louhintaa ei voida lähtökohtaisesti suorittaa vaan leikkipiha pyritään suunnittelemaan uudestaan siten, että olemassa olevat korkoerot haittaavat mahdollisimman vähän leikkipihan käyttöä. Maanrakentajan mittamies vaaitsi kalliokorot ja toimitti ne geo-suunnittelijalle, joka laatii tietojen perusteella leikkipihasta leikkauk sen, jotta pihan uudelleen suunnittelu voidaan aloittaa. Viikolla 22 suoritettiin louhintatyöt rakennuksen alla sekä aloitettiin ulkopuolisten viemäreiden asennus. Maanrakennustöissä ilmentyneitä yllätyk-2 siä lukuun ottamatta päiväkodin rakennustyöt ovat alkaneet hyvin ja urakoitsijan ilmoituksen mukaan hanke on aikataulussa. Valmistelija: vt Rakennuspäällikkö Lautakunta merkitsee tietoon saaduksi hankkeen etenemisen, lisäksi lautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan pääurakoitsijan esittämän lisätyön nro.1, joka perustuu louhinnan toteutuneisiin määriin. Ehdotuksen mukainen. Teknltk Kyrön päiväkodin rakentaminen on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Länsi pää dyn leikkipiha on suunniteltu uudelleen, eikä siellä suoritettu lou hintaa. Rakennuksen alla kulkevaa kaukolämpöputkea varten suoritettiin noin 3 neliötä louhintaa mutta urakoitsija ei tästä työsuorituksesta laatinut li sätyö tar jous ta / laskua. Louhinnan kustannusarvio hieman yli 200 euroa. Hank kees sa on pidetty toistaiseksi kolme työmaakokousta. Seuraava työmaa ko kous on torstaina Seuraavat työvaiheet ovat valmistuneet: Rakennuspohjan täyttö ja tiivistys Sade- ja salaojaviemäreiden asennus sekä muut rakennuksen ulkopuoliset viemärit Anturat Sokkelin kantava sisäkuori sekä kantavan lattian alle tulevat pilarit Sokkelin sisäpuoliset maatäytöt sekä kapillaarikatko Alapohjan ja sokkelin eristykset Viemäripisteiden hajoitukset Kantavan lattialaatan raudoitus Lattialämmityspiirit Lattialaatan valu Pihakatosten laattojen valu Lähiviikkoina tehtävät työvaiheet: Piha-alueiden maatäytöt sekä pihavalaisimien kaapeloinnit Rakennuksen ja pihakatosten runkotyöt Rakennuksen ja pihakatosten vesikattotyöt Ulkopuolisten sokkelielementtien asennus Ulkopuoliset sokkelielementit valmistaa Kosken Betonielementti. Jani Koski nen, Jukka Ojanen, Matti Hakonen, Heikki Laivila (rakennesuunnittelija) ja Marko Kaulo (vastaava työnjohtaja) kävivät elementtitehtaalla kat so mas sa elementtejä. Elementtejä oltiin ehditty valmistaa 5 kappaletta ja muutama odotti valua. Elementit todettiin suunnitelmien mukaisiksi. Lisä- ja muutostöistä ei tässä vaiheessa tiedotettavaa. Ra ken nus ai ka tau-3 luun nähden hanke on muutaman viikon jäljessä. Tämä johtuu pääasiassa ra ken nuk sen puurungon aloituksen viivästymisestä. Pääurakoitsija SRV Ra ken nus Oy teettää puurunkotyön hankkimallaan aliurakoitsijalla. Valmistelija: rakennuspäällikkö Tuodaan teknisen lautakunnan tiedoksi hankkeen eteneminen. Teknltk 123 Ehdotuksen mukainen. Kyrön päiväkodin rakentaminen on edennyt suunnitelmien mukaisesti hieman aikataulusta jäljessä. Työmaalla on suoritettu viikoittaisia valvontaja tarkastuskäyntejä sekä työmaakokouksia on pidetty kerran kuussa. Valmistuneita työvaiheita: Piha-alueiden maatäytöt pintakerroksia lukuun ottamatta on tehty Pihakatosten runkotyöt ovat valmistuneet Jätekatoksen runkotyöt ovat valmistuneet Pihavalojen jalustat sekä kaapelit on asennettu Rakennuksen valuharkkoseinät on tehty Sokkelielementit on asennettu Kaukolämpölinja on tuotu rakennukseen Ullakon IV-kanavointityöt on tehty Rakennuksen puurunkotyöt on tehty sekä kattotuolit asennettu Sisäänkäyntien alumiini-ikkunat on mitattu Meneillään olevat työvaiheet: Julkisivumuuraus on käynnissä Vesikaton ponttilaudoitustyö on käynnissä Vesikaton huopatyöt ovat käynnissä Vesikaton konesaumapellin asennustyöt ovat käynnissä Rakennuksen puuikkunoista on asennettu ja vaahdotettu n. 50 % Ulkoseinien lämmöneristystyöt on aloitettu Julkisivuun tulevien sähkölaitteiden johdotustyö on käynnissä Sisäkaton levytystyö on alkamassa Lisä- ja muutostyöt: Lisä-ja muutostyö nro. 1 käsitteli rakennuspohjan louhintaa. Tekninen lautakunta käsitteli ja hyväksyi lisätyön kokouksessaan Lisä- ja muutostyö nro. 2A käsittelee ovi- ja ikkunakaavioista puuttuneita ovia. Puuttuvien ovien hankinnasta aiheutunut lisäkustannus on (alv. 0%). Lisä- ja muutostyö nro. 3 käsittelee työmaan edetessä tulleita muutoksia, joista aiheutuu hyvitystä tilaajalle (alv. 0%).4 Lisä- ja muutostyö nro. 4 käsittelee leikkivälineiden vaihtoa. Lappset Oy:n edustaja ehdotti rakennuspäällikölle 3 leikkivälineen vaihtoa. Rakennuspäällikkö kutsui koolle kokouksen, jossa käsiteltiin pihojen leikkivälineitä ja turva-alustoja. Kokoukseen osallistui Virpi Lagerbohm, Jani Koskinen, Jukka Ojanen, Rami Rinne (SRV Rakennus Oy) sekä Hannu Alatalo (Lappset Oy). Lappsetin edustaja esitteli muutokset, jotka varhaiskasvatuspäällikkö hyväksyi. Muutoksista aiheutui hyvitystä tilaajalle (alv. 0%). Rakennuspäällikkö ja pääurakoitsija ovat neuvotelleet valettavan turva-alustan vaihtamisesta SafeGrass-alustaksi. Vaihdon etuna on suurempien alueiden päällystäminen tekonurmella, jolloin saadaan leikkipihoille nurmipintaa sekä yhteneväisyyttä. Leikkipihat ovat muuten pääasiassa kivituhkapintaisia. Päiväkatosten lattiat päällystetään myös tekonurmella. Käyttäjien edustaja varhaiskasvatuspäällikkö Virpi Lagerbohmille on asia esitelty ja hän on osaltaan hyväksynyt vaihdon. SafeGrass-alustan määrä on laskettu ja neuvoteltu siten, että muutoksesta ei aiheudu lisä- tai muutostyökustannuksia. Muutoksella saadaan leikkipihoille tekonurmipintaa n. 490 m2 ja tarvittaville alueille eli leikkivälineiden alle turva-alustat. Alkuperäisen suunnitelman mukaan valettavaa turva-alustaa leikkipihoilla oli n. 290 m2. Sähkökeskusten komponentit: Sähkösuunnittelija esitti huolensa sähkökeskusten Chint-komponenteista. Hänellä on niistä huonoja kokemuksia ja hänen tietojensa mukaan jotkin isot rakennuttajat ovat laittaneet kyseiset komponentit mustalle listalle perustuen niiden toimintahäiriöihin. Sähkösuunnittelija haluaisi nähdä keskuksissa jonkun toisen valmistajan komponentteja. Sähköurakoitsijan kanta on, että mikäli komponentit vaihdetaan, niin siitä syntyy tilaajalle lisäkustannuksia. Sähköurakoitsija on toimittanut lisä- ja muutostyötarjouksen komponenttien vaihdosta Schneider-merkkisiksi, joka on hinnaltaan (alv. 0%). Vaihdettavat komponentit ovat mm. vikavirtasuojakytkimiä, joilla suora vaikutus henkilöturvallisuuteen. Rakennuspäällikkö ilmoitti sähköurakoitsijalle, että Chint-komponentteja keskuksissa ei saa käyttää ja, että vaihdosta ei kuuluisi aiheutua tilaajalle lisäkustannuksia. Sähköurakoitsijalta on pyydetty erittely antamastaan hinnasta. Lattiamatot ja sisävärit: Pääurakoitsija ilmoitti työmaakokouksessa huonot kokemuksensa suunnitelmissa olevaan Upofloorin Lifeline-lattiamattoon. Asiaa selvitettäessä todettiin, että kyseinen matto ei myöskään omaa akustisia ominaisuuksia, joka varmasti päiväkotirakennuksessa olisi tarpeellista. Rakennuspäälliköllä on selvitystyö kesken maton vaihtamisesta Tarkett Tapiflex Evolution akustiikkamattoon. Käyttäjän edustaja on myös esittänyt toiveensa akustiikkamatosta. Käyttäjien edustajat ovat saaneet rakennuksen sisävärisuunnitelman käyttöönsä ja kommentoivat sitä tarvittavilta osin. Halutuista muutoksista neuvotellaan arkkitehdin kanssa.5 Työmaan kosteudenhallinta: Rakennuksen puurunkoa on jouduttu rakentamaan syyssateilla. Tämä on herättänyt epäilyksiä sen suhteen, että onko puurunko riittävän kuiva lämmöneristys, höyrynsulku ja levytystöille. Pääurakoitsijalle on ilmoitettu, että rakennuttaja suorittaa puurungolle kosteusmittauksia, joilla todetaan rungon kuivuus. Ennen mittauksia urakoitsija ei saa jatkaa em. työvaiheita. Aikataulu ja työturvallisuus: Hanke on n. 2 viikkoa aikataulusta jäljessä. Puurunkotyöt alkoivat 2 viikkoa aikataulusta jäljessä eikä aikataulua ole saatu kiinni toivotulla tavalla. Asia otetaan esiin työmaakokouksessa ja selvitetään korjaavat toimenpiteet. Työmaalla ei ole sattunut työpataturmia, eikä läheltä piti tilanteita. Pääurakoitsijaa on kehotettu panostamaan työmaan jatkuvaan siivoukseen etenkin näin runkotöiden loppuvaiheessa ja sisätöiden alkaessa. Valmistelija: vt rakennuspäällikkö Lautakunta merkitsee tietoon saaduksi hankkeen etenemisen. Lautakunta päättää hyväksyä lisä- ja muutostyötarjoukset 2A, 3 ja 4 sekä turva-alustojen vaihdon valettavasta kumialustasta SafeGrass-alustaksi. Pöytäkirjamerkintä: Ville Simola saapui tämän pykälän aikana klo 18:15. Lautakunta merkitsi tietoon saaduksi hankkeen etenemisen. Lautakunta päätti hyväksyä lisä- ja muutostyötarjoukset 2A, 3 ja 4 sekä turva-alustojen vaihdon valettavasta kumialustasta SafeGrass-alustaksi. Lautakunta päätti, että sähkökeskuksiin ei hyväksytä asennettavaksi Chint-komponentteja. Komponentit tulee vaihtaa sähkösuunnittelijan hyväksymiin komponentteihin ilman tilaajalle aiheutuvia lisäkustannuksia. Lautakunta päätti, että suunnitelmissa oleva Upofloorin Lifeline-lattiamatto vaihdetaan Tarkett Tapiflex Evolution akustiikkamattoon. Tuotiin lautakunnan tiedoksi päiväkodin työmaalla sekä tehdyt puurungon kosteusmittaukset. Lautakunta päätti, että puurungon kuivumista seurataan ja, että pääurakoitsija ei saa jatkaa päälle tehtäviä työvaiheita ennen kuin puurunko todettu kaikilta osin riittävän kuivaksi. Samankaltaiset tiedostot
PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tekninen lautakunta 13.02.2014 AIKA 13.02.2014 klo 18:00-21:05 PAIKKA Riihikosken virastotalo, Yläneentie 11 b, 21870 Riihikoski ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus Lisätiedot PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 142. Riihikosken virastotalo, Yläneentie 11 b, 21870 Riihikoski
PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 142 Tekninen lautakunta 25.09.2014 AIKA 25.09.2014 klo 18:00-20:00 PAIKKA Riihikosken virastotalo, Yläneentie 11 b, 21870 Riihikoski ASIAT Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuus Lisätiedot PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 84
PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 84 Tekninen lautakunta 27.05.2014 AIKA 27.05.2014 klo 18:00-20:20 PAIKKA Virastotalo, Yläneentie 11 b, 21870 Riihikoski ASIAT Otsikko Sivu 50 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lisätiedot Euran kunta Terveyskeskus-vanhainkodin peruskorjaus ja laajennus
Euran kunta Terveyskeskus-vanhainkodin peruskorjaus ja laajennus Työmaaraportti nro 10 maaliskuu 2015 - huhtikuu 2015 Päiväys: 30.4.2015 Raportin laatija: Rantanen Markus SISÄLLYS 1 TYÖMAATILANNE JA AIKATAULU... Lisätiedot Pöytyän kunta. Tarjouspyyntö 07171 Päiväys 28.01.2013
1/6 TARJOUSPYYNTÖ 07171 KORJAUSILMOITUS: Kyrön päiväkoti, uudisrakennus 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Pöytyän kunnan tekninen toimiala Jani Koskinen Yläneentie 11 B 21870 Riihikoski Suomi Lisätiedot Tilan RN:o/tontin nro/rakennuspaikan nro. Rakennushankkeeseen ryhtyvän nimi. Rakennushankkeeseen ryhtyvän valvoja
EURAJOEN KUNTA YMPÄRISTÖTOIMI RAKENNUSVALVONTA RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Yksityiskohtainen tarkistuslista RAKENNUSKOHDE Rakennuslupanumero Rakennuspaikka Kylä/kunnanosa Osoite Tilan nimi/korttelin Lisätiedot TARKASTUSASIAKIRJAN YHTEENVETO
TARKASTUSASIAKIRJAN YHTEENVETO Tälle lomakkeelle merkitään hankkeen kiinteistö- ja lupatiedot, aloituskokouksessa sovitut rakennusvaiheiden tarkastusten vastuuhenkilöiden tarkastusmerkinnät huomautuksineen, Lisätiedot Lemminkäinen. Skaftkärrin koulu TARJOUS. nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016. Skaftkärrin koulun tilojen muutos. Peruste/ viite
Lemminkäinen Skaftkärrin koulu TARJOUS nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016 Skaftkärrin koulun tilojen muutos Peruste/ viite Skaftkärrin koulu on laajentunut 780 brm2 verrattuna tarjousvaiheen ve 1 laajuuteen. Lisätiedot Koko hankkeen laajuus on 2350 m2 ja kustannusarvio 4 025 000 (alv 0 %).
Joutsan kunnanhallitus 215 19.09.2011 Kunnanvaltuusto 55 26.09.2011 Joutsan kunnanhallitus 29 30.01.2012 Joutsan kunnanhallitus 120 21.05.2012 Joutsan kunnanhallitus 210 22.10.2012 Kunnanvaltuusto 35 29.10.2012 Lisätiedot LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998
toukokuu 1998 1 (10) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET Lisätiedot RAKENNUSURAKKASOPIMUS
Kiinteistö Oy Mallisoppari 00100 HELSINKI RAKENNUSURAKKASOPIMUS Hanke Rakennuskohde Urakan kohteena on Vuokra Oy:n omistaman Kiinteistö Oy Mallisopparin (, 00100 Helsinki) pihan kunnostustyöt. Kiinteistö Lisätiedot LAUKAAN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 14.10.2014
LAUKAAN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 14.10.2014 KIRKONKYLÄN KOULU JA KESKUSPÄIVÄKOTI UUDISRAKENNUS, VAIHE 1 LOPPURAPORTTI KUVA HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT Tarveselvitys Kouluverkko ja tarveselvityksen lähtökohta Lisätiedot 07.04.2014 TIITUSPOHJAN KOULU Tiituspohjantie 50 C, 41310 LEPPÄVESI Urakkatarjouslomake Yksikköhintaluettelo Rakennusurakka = Pääurakka ASIAKIRJALUETTELO Urakkatarjouspyynnön liitteet Urakkasopimuksen Lisätiedot JULKISIVUYHDISTYKSEN ROADSHOW feat CONSTI
JULKISIVUYHDISTYKSEN ROADSHOW feat CONSTI Radisson Blue Hotel 8.10.2015 Kumppanisi korjausrakentamisessa www.consti.fi ESITYKSEN SISÄLTÖ 1 Consti yrityksenä / Jan Viitala 2 Julkisivukorjaus constikkaasti Lisätiedot 31.03.2015 VIHTAVUOREN KOULU, A-SIIPI Koulutie 2, 41330 VIHTAVUORI Rakennusurakka = Pääurakka ASIAKIRJALUETTELO Urakkatarjouspyynnön liitteet Urakkasopimuksen liitteet Urakkatarjouslomake pvm. Urakkaohjelma Lisätiedot Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen
TEKNINEN LAUTAKUNTA 127 20.11.2014 KAUPUNGINHALLITUS 471 01.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 157 08.12.2014 Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1836/10.1000.100002/2014 TELA 127 Lisätiedot KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE
KAALISTEN KAUPUNKI Torin seudun kehittämishanke Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE 28.3.2012 SIsÄLLYSLUETTEL0 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 1.2 Rakennuttaja, Lisätiedot Sähköliittymä ja työmaasähkö
Sähköliittymä ja työmaasähkö Rakentajailta Keskiviikko 23.3.2011 Juha Viherjälaakso 1 17.3.2010 Suunnitteluvaihe Onnistunut talon sähköistys alkaa hyvästä suunnittelusta koskee myös ä. Rakennuksen suunnitteluvaiheessa Lisätiedot EURAN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 (6)
EURAN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 (6) Tekninen lautakunta Aika 05.08.2015 klo 15:30-15:40 Paikka Euran kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Arvola Hannu Junkkala Juho Ketola Lisätiedot KUUKAUSITIEDOTE HELMIKUU 2015
13.2.2015 Sivu 1/7 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84 13101 Hämeenlinna Hanke: Tuomelan koulun peruskorjaus KUUKAUSITIEDOTE HELMIKUU 2015 Tällä tiedotteella pyrimme kuvaamaan rakennuskohteen Lisätiedot LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015
LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 HATTULAN SEURAKUNTA LVI SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 1 1.1 RAKENNUSKOHDE 1 1.3 SUUNNITTELIJAT 1 1.4 HANKINNAN Lisätiedot Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/2 21.03.2013
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (7) 128 Virastotalo K31:n uuden panimoravintolan hankehinnan korotuksen hyväksyminen HEL 2012-012430 T 10 06 00 Päätös päätti myöntää Panimoravintolan toteuttamisen Lisätiedot Tekninen lautakunta 2 18.02.2015 Tekninen lautakunta 17 06.05.2015 Tekninen lautakunta 23 03.06.2015 Kunnanhallitus 134 08.06.2015
Tekninen lautakunta 2 18.02.2015 Tekninen lautakunta 17 06.05.2015 Tekninen lautakunta 23 03.06.2015 Kunnanhallitus 134 08.06.2015 MURTOSEN VESIASEMAN VEDEN RAUDANPOISTOLAITTEISTON RAKENTAMINEN SEKÄ SANEERAUS Lisätiedot URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE
URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE 1. HALLINTOJÄRJESTELYT 1.1. Yleistä 1.2. Informointivelvollisuudet 1.3. Asioiden kirjaaminen 1.4. Työaikataulu 1.5. Piirustusaikataulu Työmaan Lisätiedot ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 2/
KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 2/2015 11 Kokousaika 31.3.2015 kello 18.00 18.55 Kokouspaikka Oripään kunnanvirasto Läsnä Mäntysaari Kalevi, Kankare Tarmo, Hörkkö Pirjo Koski Eija Lintumaa Lisätiedot LAUKAAN KUNTA LEPPÄVEDEN PÄIVÄKOTI 1(7)
LAUKAAN KUNTA LEPPÄVEDEN PÄIVÄKOTI 1(7) Tekninen osasto RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA Tilapalvelu 30.1.2015 TARJOUSPYYNTÖ Laukaan kunnan teknisen osaston tilapalvelu pyytää tarjoustanne Tiituspohjan koulun Lisätiedot Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila
Lisä- ja muutostyöt Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Lisä- ja muutostyöt Keskeisin riidanaihe rakennusurakassa Suorittamistarve aiheuttavat suunnitelmien muutokset virheelliset, ristiriitaiset tai puutteelliset Lisätiedot KUUKAUSITIEDOTE MAALISKUU 2015
18.3.2015 Sivu 1/8 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84 13101 Hämeenlinna Hanke: Tuomelan koulun peruskorjaus KUUKAUSITIEDOTE MAALISKUU 2015 Tällä tiedotteella pyrimme kuvaamaan Lisätiedot RT 80285 TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA. Hanke Nro. Rakennuskohde Naantalin sataman laiturin nro 20 ramppien peruskorjausurakka
elokuu 2001 korvaa RT 80233 1 (5) TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA Hanke Nro Rakennuskohde Naantalin sataman laiturin nro 20 ramppien peruskorjausurakka Tilaaja Naantalin kaupunki, Ympäristövirasto Lisätiedot 2.2 VALMISOSASUUNNITELUN LÄHTÖTIEDOT (TOIMISTO- JA LIIKERAKENNUKSET)
2.2 VALMISOSASUUNNITELUN LÄHTÖTIEDOT (TOIMISTO- JA LIIKERAKENNUKSET) Kohde Valmisosasuunnittelun lähtötiedot arkkitehdilta Tarve 1.1 Mitoitetut työpiirustukset - Rakennuksen päämitat - Tasojen +korkeudet Lisätiedot Helsingin kaupunki Esityslista 1/2014 1 (5) Kiinteistölautakunta Tila/8 09.01.2014
Helsingin kaupunki Esityslista 1/2014 1 (5) 8 Lasten päiväkoti Tilhen peruskorjauksen rakennus- ja talotekniikkaurakoiden työt sekä urakoitsijoiden valinta HEL 2013-016405 T 02 08 03 00 Kiinteistökartta Lisätiedot TAAR GROUP OY SISUSTUSREMONTTI -KOHDE OMAKOTITALOSSA
- Yhteistyössä Laattapiste Turku Oy:n kanssa valmistui toukokuussa 2014 omakotitalon pesutilat. - Urakan perustana on aina asiakkaan ja Laattapisteen yhteisesti hyväksymä suunnitelma valmiista muutoksesta. Lisätiedot Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko
Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakennuslupapäätös Rakennuslupapäätöksen tekee rakennustarkastaja. Rakennuslupapäätös annetaan ns. julkipanon jälkeen ( 14 vrk oikaisuvaatimusaika Lisätiedot Kärkölän kunta Esityslista/pöytäkirja 3/2015 Tekninen lautakunta. 17 25 Kunnaninsinöörin, palvelupäällikön ja kiinteistöpäällikön päätöksiä
Esityslista/pöytäkirja 3/2015 Tekninen lautakunta Kokousaika Tiistai 28.4.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone Käsiteltävät asiat Sivu Liite 17 25 Kunnaninsinöörin, palvelupäällikön ja kiinteistöpäällikön Lisätiedot TAAR GROUP OY SISUSTUSREMONTTI -KOHDE OMAKOTITALOSSA
- Yhteistyössä Laattapiste Turku Oy:n kanssa valmistui maaliskuussa 2014 omakotitalon pesutilat. Alakertaan uudistettiin sauna ja suihkutilat sekä yläkertaan WC/suihkun uudistus. - Vierellä kuvissa olevat Lisätiedot Naantalin satama, laiturin 20 ramppien peruskorjausurakka
TYÖMAAKOKOUSPÖYTÄKIRJA Urakka Urakoitsija Naantalin satama, laiturin 20 ramppien peruskorjausurakka Destia Oy Kokous Työmaakokous nro 10 Aika Perjantai 30.5.2014 klo 12.00 Paikka Työmaa / Naantalin satama Lisätiedot OIKAISUVAATIMUS KOSKIEN KAAVATEIDEN JA ALUEIDEN TALVIKUNNOSSAPIDON URAKKATARJOUKSIA
Tekninen lautakunta 79 27.11.2008 Tekninen lautakunta 84 18.12.2008 Tekninen lautakunta 25 25.02.2009 OIKAISUVAATIMUS KOSKIEN KAAVATEIDEN JA ALUEIDEN TALVIKUNNOSSAPIDON URAKKATARJOUKSIA Tekltk 79 Konetyö Lisätiedot KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA 27.9.2012
Kokousaika Torstai 27. syyskuuta 2012 kello 19.00 21.05 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Martti Mäkitalo pj x Matti Jolkki j. x Anna-Maija Kirsi-Korhonen Lisätiedot Lisä- ja muutostyöt 9.10.2015. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila
Lisä- ja muutostyöt Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Tehtävä Tilaajan suunnittelemassa kokonaishintaisessa maanrakennusurakassa urakoitsijan työsuoritukseen kuului mm. louhepenkereen rakentaminen. Käyttäjän Lisätiedot Lämmön siirtyminen rakenteessa. Lämpimästä kylmempään päin Lämpötilat rakenteen eri puolilla pyrkivät tasoittumaan
Mikko Myller Lämmön siirtyminen rakenteessa Lämpimästä kylmempään päin Lämpötilat rakenteen eri puolilla pyrkivät tasoittumaan Lämpöhäviöt Lämpö siirtyy 1) Kulkeutumalla (vesipatterin putkisto, iv-kanava) Lisätiedot Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 10.06.2013. Sporttikeskus Tennari, Rantapuisto 45, 08100 Lohja
PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 10.06.2013 AIKA 10.06.2013 klo 15:00-15:30 PAIKKA Sporttikeskus Tennari, Rantapuisto 45, 08100 Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Pajuoja Matti puheenjohtaja Lisätiedot NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015
1 TARJOUSPYYNTÖ Rakennusosasto 10.2.2015 NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 Tilaaja Työkohteet Urakan sisältö Nakkilan kunnan rakennusosasto pyytää tarjoustanne Kirkonseudun Lisätiedot LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998
toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET Lisätiedot Huoneistoremontit kohti toimivia käytäntöjä ja menettelytapoja
Huoneistoremontit kohti toimivia käytäntöjä ja menettelytapoja Taloyhtiöiden hallitusforum 24.9.2011 Mikko Peltokorpi Matinkylän Huolto Oy toimitusjohtaja, kiinteistöneuvos Tarvitaan lisää tietoa Taloyhtiöllä Lisätiedot HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI
HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 10.02.2016 / HM 1 Katuvalot 2 Piirustukset Heinäveden kunta uusii nykyisiä elohopeahöyrylampuilla Lisätiedot Tekninen lautakunta Nro 5/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone
RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Nro 5/2011 KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 12.12.2011 kello 16.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia nro 1-2 3 4 41 42 43 44 45 46 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen Lisätiedot Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone
KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 26.6.2014 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 2.7.2014 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 90 69 Metsäliitto osuuskunnan Lisätiedot LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 34
LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 34 Tekninen lautakunta Nro 3/ 2012 KOKOUSAIKA Torstai 29.3.2012 klo 18.00-18.39 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalo, Lisätiedot Hyväksyn vuokralaisvalinnan Kiinteistö Oy Avo-Vuokratalojen
Tekninen lautakunta 56 26.03.2015 Yhdyskuntatekniikan ja tilakeskuksen viranhaltijapäätökset TEKLTK 26.03.2015 56 Kuntalain 51 :n sekä hallintosäännön 32 :n ja 33 :n mu kaan sekä teknisen lautakunnan päätöksen Lisätiedot TURVALLISUUSASIAKIRJA
Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: HIRVIKOSKEN KOULUN PURKU Hirvikoskentie 225 32200 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys Lisätiedot Tämä sopimuslomake on tarkoitettu rakennuttajan/tilaajan ja talonrakennustyön työmaavalvontaa suorittavan yrityksen väliseen sopimukseen.
kesäkuu 2014 1 (3) Korvaa RT 80282 TALONRAKENNUSTYÖN VALVONTASOPIMUS Tämä sopimuslomake on tarkoitettu rakennuttajan/tilaajan ja talonrakennustyön työmaavalvontaa suorittavan yrityksen väliseen sopimukseen. Lisätiedot VARHAISKASVATUKSEN TILA-ASIAT TAUSTASELVITYSTÄ KH 13.04.2015
VARHAISKASVATUKSEN TILA-ASIAT TAUSTASELVITYSTÄ KH 13.04.2015 KOKONAISTILANNE Lasten määrän ennustetaan kasvavan 0-6 -vuotiaita + 282 = 5,5 % vuoteen 2017/2018 mennessä!! Jos 60 % tulee palvelun piiriin Lisätiedot LEMIN KUNTA 2/2010 13 Tekninen lautakunta. Torstai 18.02.2010 klo 18.00-20.10. Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa
2/2010 13 Tekninen lautakunta Torstai 18.02.2010 klo 18.00-20.10 Kunnanvirasto I, valtuustosali Punkka Olavi Vesala Hannu Taipale Heikki Tikka Raija Liisa Penttilä Arto Rämä Maija Laitinen Sonja Buuri Lisätiedot Lautakunnan vuodelle 2010 tekemä talousarvioehdotus piti sisällään myös Pyhäjoen viemäröinnin rakennustöiden aloituksen.
Tekninen lautakunta 111 11.11.2009 Tekninen lautakunta 4 26.01.2010 Tekninen lautakunta 14 03.03.2010 Tekninen lautakunta 56 10.06.2010 Tekninen lautakunta 88 10.11.2010 Tekninen lautakunta 16 07.03.2013 Lisätiedot KOIRANKOPPI RAK. Tietomalliseloste. Havainnollistuskuva kohteesta. Aloituspäivämäärä (+merkittävät revisiopäivämäärät)
Tietomalliseloste Havainnollistuskuva kohteesta KOIRANKOPPI RAK Aloituspäivämäärä (+merkittävät revisiopäivämäärät) 20.7.2009 12.1.2010 (selosteen viimeisin muokkaus) Mallintaja Nimi Toni Teittinen Yritys Lisätiedot VARHAISKASVATUKSEN TILA-ASIAT TAUSTASELVITYSTÄ KH 20.04.2015
VARHAISKASVATUKSEN TILA-ASIAT TAUSTASELVITYSTÄ KH 20.04.2015 KOKONAISTILANNE PÄIVÄHOITO Lasten määrän ennustetaan kasvavan 0-6 -vuotiaita + 282 = 5,5 % vuoteen 2017/2018 mennessä!! Jos 60 % tulee palvelun Lisätiedot Pitäsköhä näitä suojata jotenki?
Pitäsköhä näitä suojata jotenki? Satuin kuulemaan otsikon mukaisen kysymyksen, jonka esitti pientalon rakentaja/rakennuttaja kuorma-autokuskille. Autokuski nosti villapaketit nättiin nippuun lähes tyhjälle Lisätiedot Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS
Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä Lisätiedot KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Tekninen lautakunta 27.3.2013
ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 27.3.2013 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 27.3.2013 klo 16.30 17.15 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Lisätiedot ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ
ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ 1. TALOYHTIÖ- JA YHTEYSTIEDOT (Osakas täyttää) Taloyhtiön nimi Huonston osoite Osakkeenomistaja Puhelinnumero, koti Osakkeenomistajan osoite Puhelinnumero, Lisätiedot 1. JAKSO 22.-23.9.2015
1. JAKSO 22.-23.9. Tiistai 22.9. 8.00 Ilmoittautuminen ja kahvi 8.15 Koulutuksen avaus toimitusjohtaja Hannu Järveläinen Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL 8.30 Talonrakennushankeen kulku - hankkeen Lisätiedot LEIPOMOHALLIN RAKENTAMINEN VUOHELAN HERKKUPUOTI OY:LLE
Kunnanhallitus 137 19.06.2006 Kunnanhallitus 181 18.09.2006 Kunnanhallitus 214 09.10.2006 Kunnanvaltuusto 36 09.10.2006 Tekninen lautakunta 73 12.10.2006 Kunnanhallitus 227 30.10.2006 LEIPOMOHALLIN RAKENTAMINEN Lisätiedot OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle
OPAS OMAKOTITALON rakentajalle RAKENTAJAN 1. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa oleellisimpia neuvoja omakotitalorakentajalle sähköistämiseen liittyvissä asioissa. Tarkempia tietoja sähköliittymän rakentamisesta, Lisätiedot VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2013
KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA URAKKATIE 2 URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2013 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 22.03.2013 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie Lisätiedot 1/6. Pisteiden laskentatapa SÄHKÖURAKKATARJOUS. Suomi Oy. Tarjouspyynnön mukaisen urakan arvonlisäveroton kokonaishinta (alv 0%)
1/6 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO 11210 / Ilomantsissa sijaitsevan toimintakeskuksen sähköasennusten muutostyöt (Pisteytys kokonaishankinnan mukaan) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 1 Kelvollisia tarjouksia Lisätiedot ffi$ioiletr il$räfi$ffiffitryö selvitettiin haitta-aineita sisältävien materiaalien kuntoa ja määrää
ffi$ioiletr il$räfi$ffiffitryö lgivokau 14, 86800 }-LqAFAJÄRVI puh.o4og738791, Fax 0&7 3 1OB YLrVr ESl(AN r(au p U N t Lisätiedot URAKKA- HINTA. LISÄTYÖT URAKKA- SUMMA PÄÄURAKKA 2 788 000 3 080 185 Muutostyöt 83 533 Lisätyöt 115 235 Tilaajan. 93 415 lisätyöt
Tekninen lautakunta 136 12.11.2014 Tekninen lautakunta 148 10.12.2014 Tekninen lautakunta 65 20.05.2015 Kunnanhallitus 192 08.06.2015 Tekninen lautakunta 133 09.12.2015 Päiväkodin rakentaminen / taloudellinen Lisätiedot ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2014 Tekninen lautakunta Sivu 31
ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2014 Tekninen lautakunta Sivu 31 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 29.4.2014 klo 18.00 18.45 Isonkyrön Lisätiedot YSE:n käyttö PKSSK:ssa
INVESTOINNIT PKSSK:SSA G2, Päiki, apteekki ja silmäyksikkö 12/2011 (12,8 milj. ) L1, psykiatriatalon 1. vaihe10/2013 (12,2 milj. ) P2, pysäköintitalo 2. 12/2013 (9,0 milj. ) K-talo tehostetun palveluasumisen Lisätiedot Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy
Valtuusto 65 18.06.2012 Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy 299/10.00.02/2012 KAAVJAOS 39 Kaavoitusjaosto 28.03.2012 Valmistelija: Lisätiedot Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka.
HARJAVALLAN KAUPUNKI Tekniset palvelut Keskustie 5b Päiväys Dnro 29200 HARJAVALTA 8.7.2013 URAKKAOHJELMA MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILLAN RAKENTAMINEN 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Osoite: Harjavallan Lisätiedot ALPPILAN YLÄASTE JA LUKIO TAMMISAARENKATU 2 00510 HELSINKI
ALPPILAN YLÄASTE JA LUKIO TAMMISAARENKATU 2 00510 HELSINKI TEKNINEN HANKESUUNNITELMA ALAPOHJAN KOSTEUSVAURIOKORJAUS 17.10.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Tekninen peruskorjaus, hankesuunnitelma 17.10.2011 Lisätiedot URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Kainuun keskussairaalan laajennus, ppkl ja nd-yksikkö
URAKKATARJOUSPYYNTÖ 1(1) Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous tehdään alla mainitulla tavalla eriteltynä. Pyydetyt yksikköhinnat ilmoitetaan Lisätiedot Tekninen lautakunta
Kokousaika Torstai 1. joulukuuta 2011 kello 19.00 21.10 Kokouspaikka Kirjaston yläkerta / Eino-Ollin tupa Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Martti Mäkitalo pj x Matti Heikinoja Lisätiedot AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi
AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi URAKKAOHJELMA Salaoja- ja sadevesijärjestelmän uusiminen Urakkaohjelma 2 RAKENNUSHANKE Rakennushanke käsittää As Oy Rovaniemen Tuohitie 4. Salaoja- Lisätiedot Lapinjärven koulutuskeskus, C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 Kokousaika 31.7.2007 klo 18.30 20.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus, C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN Lisätiedot PÖYTÄKIRJA. Perjantai 30.11.2012 klo 14.30-14.45. Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Tekninen lautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 4/12 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Perjantai 30.11.2012 klo 14.30-14.45 Sähköposti- ja puhelinkokous Jäsen Paikalla Lisätiedot ASUNTO OY LANKASALPA
KIINTEISTÖTARKASTUS 1 ASUNTO OY LANKASALPA Malmikatu 6 55100 Imatra 30.05.2011 KIINTEISTÖTARKASTUS 2 1. YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Asunto Oy Lankasalpa Malmikatu 6 55100 Imatra Tarkastuksen tilaaja: Lisätiedot Maankäyttöpalvelut RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Rakennusvalvonta 04600, Mäntsälä puh. (019) 264 5000 rakennusvalvonta@mantsala.
Maankäyttöpalvelut RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Rakennusvalvonta 04600, Mäntsälä puh. (019) 264 5000 rakennusvalvonta@mantsala.fi RAKENNUS- HANKKEEN TIEDOT Lupatunnukset Kiinteistötunnus Rakennuspaikan Lisätiedot Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.
1/5 JOUTSAN KUNNAN KATUJEN ASFALTOINTI 2015 Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Hankintamenettely ja hankinnasta Lisätiedot Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone
KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 26.6.2014 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 2.7.2014 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 90 69 Metsäliitto osuuskunnan Lisätiedot Tiistai 19.06.2012 kello 17.30 18.10. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone
ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Tekninen lautakunta 26.6.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 26.6.2014 klo 16.00 18.00 Pyhäniemi Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja Keskinen Toni Aho Lisätiedot SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 3 3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA... 3
Mäntyharjun päiväkoti Turvallisuusasiakirja 1 / 5 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1 1.2 Päätoteuttaja... 2 1.3 Urakoitsijat... 2 1.4 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu... Lisätiedot ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013
Asunto Oy Mars Pieni Roobertinkatu 8 / Korkeavuorenkatu 27 00130 Helsinki Kaupunginosa 3 / Kortteli 58 / Tontti 17 ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 1 KOHDE 1.1 Yleistä Asunto Oy Mars sijaitsee Lisätiedot ASBESTIN JA HAITTA-AINEIDEN ESIINTYMINEN
4.9.2012 Sivu 1/5 LAUSUNTO AKAAN KAUPUNKI KIINTEISTÖPALVELUT jaakko.parviainen@akaa.fi ASBESTIN JA HAITTA-AINEIDEN ESIINTYMINEN PURETTAVA PAJANTIEN PÄIVÄKOTI PAJANTIE 6 37830 VIIALA YLÖ-ASBEST OY Arto Lisätiedot MIKA WALTARIN KOULUN MAANRAKENNUSTYÖT URAKKAOHJELMA 2.11.2012
PORNAISTEN KUNTA 8.11.2012 1 (13) MIKA WALTARIN KOULUN MAANRAKENNUSTYÖT URAKKAOHJELMA 2.11.2012 osoite puhelin www-osoite Y-tunnus Kirkkotie 176, PL 21 (019) 5294 500 vaihde www.pornainen.fi 0130095-3 Lisätiedot JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA. Päiväys 20.5.
Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma 24.01.2012 1119 Arkkitehtitoimisto Hovi & Nikki, 48100 KOTKA tel. +358 5 210 3400 posti@edifica.fi Sisältö SISÄLTÖ... 2 0 RAKENNUSHANKKEEN Lisätiedot ASUKASINFO 10.2.2010 - AS OY MELKONKATU 4 - Markko Kalevo, Tapani Eisanen, Seppo Siimeslehto Keskiviikkona 10.2.2010
ASUKASINFO 10.2.2010 - AS OY MELKONKATU 4 - Markko Kalevo, Tapani Eisanen, Seppo Siimeslehto Keskiviikkona 10.2.2010 Saumauksesta täyden palvelun korjausrakentajaksi Historia 1966 Yritys perustetaan Raitalinna Lisätiedot MAKSUT 2015 MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ
Tekninen lautakunta 18.11.2014 145, liite 3 MAKSUT 2015 MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ Kadulla ja yleisillä alueilla tehtäviin töihin liittyvä palveluhinnasto 1.1.2015 alkaen Maksut perustuvat kunnossapitolain Lisätiedot Vuorenmäen koulun ja päiväkodin B-osan yläpohjan ja vesikaton korjaustyön teettäminen lisätyönä; määrärahan osoittaminen hankkeelle
Palvelutuotannon lautakunta 114 31.10.2013 Kunnanhallitus 475 18.11.2013 Kunnanvaltuusto 163 19.12.2013 Vuorenmäen koulun ja päiväkodin B-osan yläpohjan ja vesikaton korjaustyön teettäminen lisätyönä; Lisätiedot HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ
HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA HEL 2015-010163 Tekninen yksikkö VHA 18.9.2015 HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ URAKKAOHJELMA 18.9.2015 HELSINGIN Lisätiedot KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 5/2007 Aika Ti 19.06.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone
PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 5/2007 Aika Ti klo 18.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 5/2007 ASIA LIITE 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 49 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN Lisätiedot RAKENNUSSUUNNITELMAN MUKAISET VOLYYMITIEDOT ###
KUSTANNUSARVIO JA RAKENNUSSELOSTUS Rakennusinvestoinnin rahoitustukihakemukseen MAA JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Maaseutu- ja luonnonvaraosasto 01 Hakija Kivioja Pekka 07 Metsää, ha 02 Lähiosoite Kiviojantie Lisätiedot 1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni.
www.ren.fi Rakentajan opas 2013 1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. 1. Tontilla olevat kaapelit Ennen Lisätiedot 1.1.2015. Muuntamon ovessa tulee olla kaiverrettu muuntamon tunnuskilpi.