Source: https://www.scribd.com/document/26614411/Delibera-Di-Giunta-n-89-Del-4-Dicembre-2009
Timestamp: 2017-08-20 18:51:01+00:00
Document Index: 144831391

Matched Legal Cases: ['art. 92', 'art. 57', 'art. 82', 'art. 92', 'art. 49', 'art. 134', 'art.124', 'art. 134']

Numero 89 Del 04-12-2009
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' DI ACCESSO AGLI ALLOGGI ERP NELL'AMBITO COMUNALE AP= PROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO
PREMESSO CHE con Delibera di Giunta Regionale n. 1204 del 16.10.2007, è stato concesso un finanziamento di €. 250.000,00, per la realizzazione di un piano di recupero Urbano delle aree limitrofe e degli edifici di Edilizia Residenziale Pubblica Comunale; CHE con Delibera di Giunta Comunale n.20 del 01.02.2007,esecutiva, veniva affidato all’ing. Ivan Ricciuti, l’incarico per la progettazione preliminare per la realizzazione del Piano di Recupero Urbano delle aree limitrofe e degli edifici di Edilizia Residenziale Pubblica Comunale; CHE in data 27.02.2007 l’ing. Ivan Ricciuti, trasmetteva a questo Ente il progetto preliminare per la realizzazione del Piano di Recupero Urbano delle aree limitrofe e degli edifici di Edilizia Residenziale Pubblica Comunale, per l’importo complessivo di €. 250.000,00. CHE in data 20.08.2008, veniva depositato presso questo Ente al prot. n.3723/08, il progetto esecutivo redatto dall’ing. Ivan Ricciuti, per gli “interventi di
miglioramento della viabilità di accesso agli alloggi di ERP nell’ambito comunale” Che con Delibera di Giunta Comunale n. 65 del 29.08.2008, è stato approvato il progetto esecutivo, relativo al “miglioramento della viabilità di accesso agli alloggi di ERP nell’ambito comunale”, dell’importo di €. 250.000,00, con il seguente quadro tecnico economico; A) Importo lavori a misura Di cui a.1) Oneri per la sicurezza D.Leg.vi nn.498/69 –528/99
€. 187.531,41 €. 1.340,00 €. 186.191.41
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE: IVA SUI LAVORI (10% ) €. 18.731,14 SPESE TECNICHE E GENERALI €. 31.775,30 C.N.P. (2% di spese tecniche) €. 635,51 I.V.A. (20% per spese tecniche + C.N.P.) €. 6.482,16 Oneri art. 92 d. lgs 163/2006 ( 2% sui lavori) €. 3.750,63 Imprevisti e/o arrotondamenti €. 1.071,86 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 62.468,59 TOTALE A + B+C
CHE con delibera di Giunta Comunale n. 65/08, è stato approvato il progetto esecutivo relativo "interventi di miglioramento della viabilità di accesso agli alloggi di ERP nell'ambito comunale", redatto dall'ing. Ivan Ricciuti, dell'importo
complessivo di euro 250.000,00, CHE con delibera di Giunta Comunale n. 67 del 16.09.2008, si è stabilito di procedere all'appalto dei suddetti lavori mediante procedura negoziata, da esperirsi ai sensi degli art. 57 del decreto legislativo n. 163/2006, per con aggiudicazione al DELIBERA DI GIUNTA n. 89 del 04-12-2009 - Pag. 2- COMUNE DI RIONERO SANNITICO
massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell'art. 82, comma 2 lett. a), del richiamato decreto legislativo; CHE con determina del responsabile dell’ufficio tecnico n. 65 del 08.10.2008, si è proceduto all'approvazione del verbale di gara del 06.10.2008; CHE con determina del responsabile dell’ufficio tecnico n.73 del 29/10/2008, si è proceduto, all'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto specificati all'impresa Costruzioni Calabrese con sede in Forli Del Sannio, Via Mario Milano, 19, con il ribasso percentuale del 6.152% per l'importo di €. 176.076,91, oneri della sicurezza compresi, oltre IVA nella misura del 10%, rideterminando il quadro tecnico economico come di seguito: A) Importo lavori a misura A detrarre il ribasso d’asta restano B) Oneri per la sicurezza D.Leg.vi nn.498/69 –528/99 IMPORTO LAVORI (A+B) B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE: IVA SUI LAVORI (10% di importo lavori e sicurezza) SPESE TECNICHE E GENERALI C.N.P. (2% di spese tecniche) I.V.A. (20% per spese tecniche + C.N.P.) Oneri art. 92 d. lgs 163/2006 ( 2% sui lavori) Economie di gara TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE TOTALE A + B+C €. 17.604,74 €. 31.775,30 €. €. €. €. 635,51 6.482,16 3.520,95 13.933,91 €. 186 .160,00 €. 11.452,57
€. 174.707,43 €. 1.340,00
€. 176.047,43
€. 73.933,91 €. 250.000,00
CHE in data 04/11/2008 veniva stipulato il contratto di appalto con rep n. 24/08, registrato ad Isernia al numero 722 Serie 1^, del 21/11/2008; CHE in data 08/10/2008, i lavori vennero consegnati con apposito verbale; PRESO ATTO CHE: - con nota in data 18/11/2009, n. 5226 di prot., l’ing. Ivan Ricciuti in qualità di Direttore dei lavori, ha trasmesso la Perizia di Assestamento costituita da: Relazione di variante (tav A), computo di variante (tav. B), quadro di raffronto (tav.C), verbale concordamento nuovi prezzi (tav.D), TAVOLE GRAFICHE: 1-2-3-4); - come relazionato dal direttore dei lavori, in fase di completamento dei lavori si sono verificati alcuni scostamenti rispetto alle previsioni di perizia stessa i quali, peraltro, non hanno comportato un aumento della spesa complessiva prevista per lavori; sensibili variazioni in aumento di quantità relativamente ad alcune categorie di lavorazione sono state compensate da variazioni in diminuzione di altre categorie di lavorazione, come meglio dettagliate nella relazione stessa; - il nuovo
DELIBERA DI GIUNTA n. 89 del 04-12-2009 - Pag. 3- COMUNE DI RIONERO SANNITICO
importo dei lavori risulta pari ad € 176.047,43 (comprensivo degli oneri per la sicurezza), identico a quello riportato nella perizia di cui trattasi; ACCERTATO CHE - come peraltro si evince dalla relazione del DD.LL., le variazioni apportate risultano modeste e non comportano maggior spesa; - essendo tali opere consistenti nel completamento dell’impianto di illuminazione pubblica, ripristino di un muro di contenimento sulla via pubblica, sistemazione di scale per accesso alloggi; ACCERTATE - la regolarità della documentazione agli atti; - la capienza dell’impegno già assunto nell’ambito del quadro economico di progetto esecutivo approvato; VISTI - il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; - la legge 11.02.1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni; - il D.Lgs. 14.08.1996, n. 494, il D.Lgs. 163/06, il bilancio dell’esercizio in corso; ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267; Su proposta del responsabile dell’ufficio tecnico; A voti unanimi favorevoli, resi in forma palese; DELIBERA 1. di approvare la presente Perizia di Assestamento dei lavori di “interventi di miglioramento della viabilità di accesso agli alloggi di ERP nell’ambito comunale” redatta dal professionista ing. Ivan Ricciuti, pervenuta in data 18/11/2009, n. 5226 di prot., costituita da: Relazione di variante (tav A), computo di variante (tav. B), quadro di raffronto (tav.C), verbale concordamento nuovi prezzi (tav.D), TAVOLE GRAFICHE: 1-2-3-4); 2. di dare atto che il nuovo importo dei lavori risulta pari ad € € 176.047,43 ( comprensivo degli oneri per la sicurezza), identico a quello approvato in seguito alla gara di appalto, pertanto rimane invariato, trovando copertura nel finanziamento concesso dalla Regione Molise con Delibera di Giunta Regionale n. 1204 del 16.10.2007. Con successiva, separata votazione in forma palese a risultato unanime favorevole, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
DELIBERA DI GIUNTA n. 89 del 04-12-2009 - Pag. 4- COMUNE DI RIONERO SANNITICO
DELIBERA DI GIUNTA n. 89 del 04-12-2009 - Pag. 5- COMUNE DI RIONERO SANNITICO
La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna ed ivi resterà ininterrottamente in libera visione per quindici giorni consecutivi a norma dell’art.124,1^ comma, del D.Lgs.18.8.2000 n.267. Rionero Sannitico, li 21-01-2010 Il Responsabile delle Pubblicazioni
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04-12-2009, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL 267/2000. Rionero Sannitico, li IL SEGRETARIO COMUNALE Avv.Franca Crimaldi
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05-12-2009, per il decorso termine di 20 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio. Rionero Sannitico, li IL SEGRETARIO COMUNALE Avv.Franca Crimaldi
DELIBERA DI GIUNTA n. 89 del 04-12-2009 - Pag. 6- COMUNE DI RIONERO SANNITICO
Documents Similar To Delibera Di Giunta n.89 Del 4 Dicembre 2009