Source: https://www.przetargi.egospodarka.pl/560088387_Dokonczenie-robot-budowlanych-na-zadaniu-inwestycyjnym-pn-ZAPROJEKTOWANIE-I-WYBUDOWANIE-OCZYSZCZALNI-SCIEKOW-WRAZ-Z-KOLEKTORAMI-SANITARNYMI-I-PRZYLACZAMI-DLA-MIEJSCOWOSCI-OSTROMICE-GM-WOLIN_2020_2.html
Timestamp: 2020-07-05 15:37:16+00:00
Document Index: 55406778

Matched Legal Cases: ['art. 144', 'art. 144', 'art. 144', 'art. 144', 'art. 144', 'art. 144', 'arta 04', 'art. 144', 'art. 144']

Ogłoszenie nr 560088387-N-2020 z dnia 22-05-2020 r.
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. , sekretariat@mpgkwolin.pl , ul. Adama Mickiewicza 2d , 72-510, Wolin, kraj/woj. zachodniopomorskie
1) art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w związku z § 19 ust. 2 pkt 1) lit. c Umowy (dotyczy robót zamiennych) - Wprowadzenie robót zamiennych branży sanitarnej nie powodujących zmiany wynagrodzenia i terminu realizacji, 2) art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w związku z § 19 ust. 10 Umowy oraz art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP (dotyczy robót zaniechanych) - Zmniejszenie wynagrodzenia z uwagi na zaniechanie części zakresu robót branży drogowej .
art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp oraz art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w związku z § 13 ust. 6, 7 i 8 Umowy (dotyczy robót dodatkowych) oraz art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w związku z § 19 ust. 5 pkt 4 Umowy (dotyczy zmiany terminu)- Zwiększenie wynagrodzenia i zmiana terminu realizacji umowy z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych branży sanitarnej, zwiększenie wynagrodzenia z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych branży drogowej
Uzasadnienie realizacji dodatkowych robót budowalnych branży sanitarnej : Inwestycja pod nazwą "Zaprojektowanie i wybudowanie oczyszczalni ścieków wraz z kolektorami sanitarnymi i przyłączami dla miejscowości Ostromice, gm. Wolin" prowadzona jest przez Zamawiającego od czerwca 2017 r. (Ogłoszenie o zamówieniu nr 539841-N-2017 z dnia 2017-06-27 r.), Umowa z pierwszym Wykonawcą Building Engineering spółka z o.o. w Szczecinie została zawarta 04.09.2017r. i opiewała na kwotę 2.048.888 zł, Zamawiający pismem z dnia 12.11.2019 r. odstąpił od umowy z Building Engineering spółka z o.o. w Szczecinie w części niewykonanej z przyczyn leżących po stronie ww. wykonawcy, Po przeprowadzeniu inwentaryzacji i po przeprowadzeniu nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Ogłoszenie o zamówieniu nr 500848-N-2020 z dnia 2020-01-08 r.), Zamawiający zawarł w dniu 17.02.2020 r. umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wolinie (Wykonawcą) na dokończenie realizacji inwestycji . W trakcie realizacji Umowy przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wolinie zgodnie z protokołami konieczności ( nr 2 i nr 3) powstała konieczność wykonania prac dodatkowych i spełnione zostały przesłanki wynikające z art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp tj. zmiana dotyczy realizacji dodatkowych robót budowlanych przez dotychczasowego wykonawcę, nieobjętych zamówieniem podstawowym, które jak wynika z Protokołów konieczności nr 2, 3 stały się niezbędne a nadto: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych i technicznych, w szczególności czego dowodem jest wcześniejsza zmiana wykonawcy w ramach prowadzonej Inwestycji i wzrost kosztów całej Inwestycji, niemożność fizycznego oddzielenia zakresu dodatkowego od realizowanego zamówienia podstawowego, koszty demobilizacji i ponownej mobilizacji dotychczasowego wykonawcy, koszty zabezpieczenia miejsca realizacji zamówienia w czasie wyboru nowego wykonawcy, utratę przez zamawiającego roszczeń gwarancyjnych lub roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia podstawowego, wywołaną ingerencją w przedmiot zamówienia podstawowego przez innego wykonawcę realizującego zakres zamówienia dodatkowego,	b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność w postaci istotnego wydłużenia terminu realizacji Inwestycji i znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, czego dowodem jest wcześniejsza zmiana wykonawcy w ramach prowadzonej Inwestycji i znaczny wzrost kosztów całej inwestycji oraz przedłużenie terminu realizacji Inwestycji o ponad rok, c) wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie; Zamawiający przewidział w postaci klauzuli umownej opisanej w § 13 ust. 6, 7 i 8 Umowy w związku z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp możliwość udzielenia zamówień dodatkowych oraz zasady ich udzielenia. Zakres dodatkowych robót budowalnych branży sanitarnej obejmuje : 1) przy przepompowni "P1" wbudowanie studni zbiorczej dla dwóch przeciwległych kierunków włączeń kanałów grawitacyjnych. Rozwiązanie takie umożliwi napływ ścieków do przepompowni z jednego kierunku, 2) zastosowanie w komorach bioreaktora do pompowania osadu zatapialnych pomp wirnikowych elektrycznych, 3) zainstalowanie gotowego rusztu napowietrzającego z przyłączem sprężonego powietrza z dmuchaw. Wymagana do procesu ilość powietrza wynosi ok. 42 [Nm3/h]. Biorąc pod uwagę wymiary rzutu dna komory osadowej 2,5 x 2,0 m, powierzchnia geometryczna rusztu powinna przyjąć wymiary 1,5 x 2,0 m. Wydajność rusztu powinna osiągać wartość 8 - 10 [Nm3/h] na metr długości pojedynczego dyfuzora rurowego, 4) zwiększanie średnicy przewodu napływowego z 250 na 800 mm na odcinku 14 mb który będzie buforem dla różnicy pomiędzy maksymalnym godzinowym dopływem ścieków ( zwłaszcza przy pogodzie deszczowej ), a dopuszczalnym obciążeniem oczyszczalni w celu zwiększenia retencji na dopływie ścieków do oczyszczalni Powyższe zamiany w zakresie budowy sieci sanitarnej pkt 1)- 4) mają wpływ na wartość robót. Zgodnie z kosztorysem ofertowym zweryfikowanym przez Inspektora nadzoru wartość robót dodatkowych to kwota brutto 109 694,09 zł . Zarówno opinia kierownika budowy, Nadzoru Inwestorskiego realizowanej inwestycji jak i stanowisko przedstawiciela inwestora wskazują na zasadność wykonania wyżej wymienionych robót. Powyższe stanowisko wynika z opinii technicznej do projektu technologii oczyszczalni ścieków w Ostromicach sporządzonej przez inż. Wojciecha Bogusławskiego oraz rozwiązań technicznych przyjętych do realizacji przez kierownika budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Ponadto wprowadzono do realizacji umowy roboty zamienne w branży sanitarnej zgodnie z protokołem konieczności nr 1, nie powodujące zmiany wynagrodzenia . Uzasadnienie i zakres realizacji dodatkowych robót budowlanych branży drogowej w dz. nr 251/3 i 47: W okresie od zaprzestania realizacji przedsięwzięcia pn. "Zaprojektowanie i wybudowanie oczyszczalni ścieków wraz z kolektorami sanitarnymi i przyłączeniami dla miejscowości Ostromice , gmina Wolin" przez poprzedniego Wykonawcę , tj. Building Engineering Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie- tj. od stycznia 2019 r. odcinek drogi zajęty pod sieć kanalizacyjną był w ciągłej eksploatacji. Po drodze wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 251/3 dr odbywał się ruch pojazdów osobowych, dostawczych, , samochodów ciężarowych i maszyn budowlanych. Generalnie wykonana sieć kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest pod przedmiotowym odcinkiem drogi ( dz. nr 251/3 dr ) w ½ części jezdni. Brak odtworzeń nawierzchni i podbudowy bezpośrednio po zakończonych robotach ziemnych , na skutek ciągłego przejazdu samochodów osobowych , dostawczych , samochodów ciężarowych i maszyn budowlanych przyczyniły się do postępującej degradacji istniejącej nawierzchni bitumicznej po obydwu stronach jezdni. W styczniu 2020 r. został określony zakres robót odtworzeniowych na podstawie oględzin i pomiarów w terenie, uwzględniający miejsca rozebrane pod wykopy. Po wykonaniu robót przygotowawczych w zakresie robót odtworzeniowych polegających na usunięciu zalegającej ziemi na istniejących fragmentach nawierzchni bitumicznej , stwierdzono że istniejące nawierzchnie bitumiczne uległy rozległym uszkodzeniom ( obłamane krawędzie jezdni , bardzo duże spękania siatkowe oraz liczne ubytki ) powstałe w czasie w wyniku ruchu pojazdów samochodowych i maszyn budowlanych. W związku z powyższym zachodzi konieczność wykonania dodatkowych wzmocnień podbudowy poza zakresem miejsc rozebranych oraz wykonania warstwy ścieralnej jezdni w technologii innej niż założono w umowie. Zakres robót drogowych objętych dotychczasowa umową obejmował odtworzenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową przy użyciu grysu kamiennego frakcji 2-8. Powyższe uwarunkowania kwalifikują przedmiotowy odcinek drogi do przebudowy drogi na całej szerokości jezdni. Ostatecznych zniszczeń i stanu technicznego nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr 251/3 dr nie można było przewidzieć na podstawie oględzin i pomiarów w terenie przed usunięciem ziemi zalegającej istniejące nawierzchnie bitumiczne. Zakres robót drogowych do wykonania w ramach robót dodatkowych: 1) regulacja włazów studni do poziomu nowej warstwy ścieralnej; 2) wykonanie wzmocnienia ( nowej podbudowy grub. 15 cm ) w miejscach zniszczonej nawierzchni; 3) wykonanie warstwy wiążącej grub. 5 cm z betonu asfaltowego wbudowanego na gorąco; 4) wykonanie profilowania mieszankami mineralno - bitumicznymi wbudowanymi na gorąco do poziomu wymaganej niwelety jezdni; 5) wykonanie warstwy ścieralnej grub. 4 cm z betonu asfaltowego wbudowanego na gorąco; 6) wzmocnienie i wyprofilowanie nawierzchni istn. zjazdów kruszywami kamiennymi Po podjęciu decyzji w sprawie wykonania robót dodatkowych branży drogowej zdecydowano o konieczności zaniechania robót w dz. nr 251/3 i 47 polegających na: 1/ Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni drogowych emulsją asfaltową przy użyciu grysu kamiennego frakcji 2-8 ilość kruszywa 30,0 dm3/m2 ( grubość mieszanki emulsyjno - grysowej min. 3,5 cm ) - zgodnie z protokołami konieczności nr 3. Powyższe zamiany pkt 1)-6) mają wpływ na wartość robót branży drogowej. W oparciu o kosztorysy zweryfikowane przez Inspektora Nadzoru branży drogowej wartość robót dodatkowych to kwota 93772,23 zł. netto + 23% Vat , natomiast wartość robót zaniechanych wynosi : 33545,47 zł. netto +23 Vat . Zmiana ta powoduje zwiększenie wynagrodzenia umownego o kwotę: 60226,76 zł netto + 23% podatku Vat. Co daje kwotę 74 078,91 zł. brutto. Udzielenia robót dodatkowych Łączna wartość zmian dotycząca realizacji dodatkowych robót budowalnych wynosi 183 773,00 zł.
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (IK) dla projektu UTWORZENIE PRZYSTANI MORSKIEJ W WOLINIE
"Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola Miejskiego w Wolinie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz adaptacją części przedszkola na Żłobek".
Remont pustostanu - lokalu nr 3 w budynku mieszkalnym przy ul. Przewodowej 139 w Warszawie