Source: http://docplayer.fi/4064348-Hankintamenettelyiden-riskienhallinta.html
Timestamp: 2016-12-10 13:13:01+00:00
Document Index: 15180365

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐Hankintamenettelyiden riskienhallinta
Hankintamenettelyiden riskienhallinta
Download "Hankintamenettelyiden riskienhallinta"
1 Hankintamenettelyiden riskienhallinta Esiselvitys Tiehallinnon selvityksiä 39/20042 3 Hankintamenettelyiden riskienhallinta Esiselvitys Tiehallinnon selvityksiä 39/2004 Tiehallinto Helsinki 20044 Kansi: Anja Turunen, JP-Transplan Oy, kuvat Tiehallinto (www.tiehallinto.fi) ISSN ISBN TIEH Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISSN ISBN TIEH v Edita Prima Oy Helsinki 2004 Julkaisua myy/saatavana: Faksi Puhelin Tiehallinto KESKUSHALLINTO Opastinsilta 12 A PL HELSINKI Puhelinvaihde5 Hankintamenettelyiden riskienhallinta 3 Peter Molin, Matti Mannonen, Tuomas Miettinen ja Tuomas Vulli: Hankintamenettelyiden riskienhallintaselvitys. Helsinki Tiehallinto, keskushallinto. Tiehallinnon selvityksiä nro 39/ s. + liitt. 29 s. ISSN , ISBN , TIEH Asiasanat: Tienpito, hankinta, riskienhallinta Aiheluokka: 01, 40, 70 TIIVISTELMÄ Hankintamenettelyiden riskienhallinta -selvityksen lähtökohtana on ollut Tiehallinnon hankintamenettelyjen kehittäminen. Visionsa mukaan Tiehallinnolla on käytössään parhaat tilauskäytännöt kehittyneillä ja toimivilla markkinoilla. Tämä tarkoittaa sellaisten hankintamenettelyiden ja toimintatapojen käyttöönottoa, jotka mahdollistavat suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden innovaatiot ja tuotekehitystyön. Hankintastrategian mukaisesti hankinnat suuntautuvat kohti laajempia ja pitkäkestoisempia hankekokonaisuuksia. Nykyiset asiakirjat määrittelevät selkeästi riskien jakautumisen osapuolten kesken. Siirryttäessä uusiin hankintamenettelyihin ja laajempiin hankintakokonaisuuksiin on tarvetta tehostaa ja systematisoida tienpidon riskienhallintaa. Riskienhallintaselvityksen tavoitteena on ollut tunnistaa tienpidon hankintoihin liittyvät keskeiset riskit ja niiden merkitys hankinnan eri vaiheissa, määritellä periaatteet riskien tasapainotukselle ja järkevälle jakamiselle osapuolten kesken eri hankintamenettelyissä, sekä tehdä esitys riskienhallinnan kehittämisestä tienpidon hankintamenettelyissä. Riski on mikä tahansa este tavoitteiden saavuttamiselle. Riski on epäonnistumisen, menetyksen tai vaaran uhka. Riski voi myös olla menetetty mahdollisuus. Riskienhallinta tarkoittaa systemaattista prosessia, jonka tavoitteena on siirtyä ongelmien passiivisesta toteamisesta aktiiviseen riskejä kartoittavaan ja ennakoivaan toimintaan. Tarkoituksena on todeta ongelmat ja tehdä korjaavat toimenpiteet riittävän varhain. Riskienhallintaprosessiin kuuluu hankkeen kriittisten tekijöiden tunnistaminen, riskien tunnistaminen, riskien merkityksen arvioiminen, projektin riskipolitiikan ja kantokyvyn määritys, riskienhallintatoimenpiteiden määritys sekä riskien seuranta ja mittaaminen. Tienpidossa riskienhallintaprosessi on aina hankekohtainen. Jokaisella hankkeella on omat erityispiirteensä, jotka vaikuttavat hankkeen riskeihin. Hankkeen riskien tunnistaminen voidaan tehdä olemassa olevien riskiluetteloiden tai riskimatriisien avulla. Riskien merkitys voidaan ilmaista riskin esiintymisen todennäköisyyden ja toteutuvan riskin vaikutuksen tulolla eli riskikertoimella.6 4 Hankintamenettelyiden riskienhallinta Nykyaikainen riskienhallinta on pitkälti tiimityötä. Riskien merkityksen arvioimiseen tarvitaan hankkeesta riippuen useampia asiantuntijoita, jotka yhdessä miettivät tunnistettujen riskien vaikutuksia. Merkittävissä hankkeissa ja pienemmissäkin hankkeissa tunnistettujen merkittävien riskien osalta tilaajan on syytä laatia riskienhallintasuunnitelma, jossa kuvataan hankkeen riskinhallinnan periaatteet: hankkeeseen liittyvät merkittävät strategiset, operatiiviset, taloudelliset ja vahinkoriskit sekä riskien hallintamenetelmät. Suunnitelmaa tulee päivittää hankkeen edetessä. Riskienhallinnan tulisi olla osa hanketoteutusta hankkeen alusta asti. Tässä raportissa on käsitelty hankintastrategian mukaisten hankintamenettelyiden riskejä; niiden tunnistamista ja merkitystä. Raportissa on myös esitys riskien jaon pääperiaatteista tilaajan ja palveluntuottajan kesken. Esitys riskien jaoksi vaatii vielä tarkentamista niin Tiehallinnon sisällä kuin Tiehallinnon ja palveluntuottajien kesken. Kyseessä on esiselvitys, jossa hankinnan riskienhallintaa on tarkasteltu verraten yleisellä tasolla. Tarkastelua tulee rajata ja täsmentää tulevina vuosina. Nyt riskejä on tarkasteltu lähinnä uusien hankintamallien näkökulmasta. Painopisteenä ovat olleet suunnittelun ja rakentamisen uudet toteutusmuodot. Kunnossapitoa on tarkasteltu selvästi kevyemmin. Työn ulkopuolelle rajattiin mm. tiedonhallintaan liittyvät hankintakäytäntöjen muutokset sekä hankintamenettelyt muilta kuin sopimusmuotoja koskevilta osin. Raportissa ei ole täsmällistä ohjeistusta tai yksittäisten malliasiakirjojen muutoksia, eikä siihen liity investointiesityksiä riskienhallintatyökaluihin tms. tietojärjestelmiin. Raportissa esitetyt näkemykset riskienhallinnan organisoinnista tulee käsitellä laajemmissa yhteyksissä tiehallintotasolla, kun organisoinnista ja resursoinnista tehdään päätöksiä. Riskien hallinnan tehostamiseksi tienpidon hankintamenettelyissä on tehty kehittämisesityksiä, jotka liittyvät: Tiehallinnon henkilöstön ydinosaamisen ja toimintatapojen kehittämiseen, hankintojen aikataulutuksen kehittämiseen, palveluntuottajien taloudellisten edellytysten varmistamiseen, palveluntuottajien ammatillisten ja teknisten valmiuksien varmistamiseen, riittävän kilpailun varmistamiseen, tarjousten vertailuun ja sopimustekniikkaan, toteutusaikatauluun, kustannushallintaan, laatuun, yleisten teiden hoidon varmistamiseen sekä riskienhallinnan sisäisen raportoinnin ja dokumentoinnin kehittämiseen. Tiehallinnon riskienhallintaprojektin jatkotoimenpiteiksi esitetään tässä raportissa kuvattujen riskienhallintamenetelmien pilotointia erityyppisissä kohteissa. Myös Tiehallinnon hankintahenkilökunnan koulutusta riskienhallintaan esitetään. Palveluntuottajien kanssa tulisi keskustella Tiehallinnon toimenpi-7 Hankintamenettelyiden riskienhallinta 5 teistä riskienhallinnassa ja erityisesti riskien jaosta tilaajan ja palveluntuottajan kesken eri hankintamenettelyissä. Lisäksi hankintamallin valintaan liittyvien kriteereiden analysointiin tulisi panostaa.8 6 Hankintamenettelyiden riskienhallinta9 Hankintamenettelyiden riskienhallinta 7 ESIPUHE Riskien hallinnan painoarvo kasvaa tienpidon hankinnoissa. Tiehallinnon hankintastrategian eräänä tavoitteena on suuntautuminen kohti laajempia ja pitkäkestoisempia hankekokonaisuuksia. Erityisesti pitkäkestoisissa hankkeissa on yhä tärkeämpää tunnistaa hankkeen riskit riittävän ajoissa. Tiehallinnon uudet hankintamenettelyt ovat olleet lähtökohtana riskienhallintaselvitykselle. Työ on luonteeltaan esiselvitys ja päätavoitteena on ollut laatia perusselvitys riskeistä, niiden määrittelystä eri hankintamalleissa sekä luoda yksinkertainen analysointikehikko riskien arvioimiseen. Työ muodostaa perusteet riskienhallinnan kehittämiselle systemaattiseksi ja kiinteäksi osaksi tienpidon hankintaa. Selvitys on tehty osana Tiehallinnon T&K-ohjelmaa ja sen toimivat ja terveet tienpidon markkinat -teemaa. Työtä on ohjannut ohjausryhmä, jossa toimeksiantajia ovat edustaneet seuraavat henkilöt: Matti Vehviläinen Turun tiepiiri puheenjohtaja Jussi Ala-Fossi Keskushallinto Ari Huomo Keskushallinto Pekka Jokela Turun tiepiiri Anna Myllylä Keskushallinto Pekka Pakkala Keskushallinto Markus Salmi Turun tiepiiri Markku Teppo Keskushallinto Seppo Toivonen Keskushallinto JP-Transplan Oy:ssä työstä ovat vastanneet dipl.ins. Peter Molin, dipl.ins. Tuomas Miettinen, dipl.ins. Matti Mannonen sekä dipl.ins. Tuomas Vulli. Konsultin työhön on lisäksi osallistunut asiantuntijaryhmä, johon on kuulunut Toivo Mäkynen ja Veikko Välilä (Marsh Oy), Raimo Nurminen (JP-Terasto Oy) sekä Anu Ahola (Jaakko Pöyry Management Consulting). Helsingissä, helmikuussa 2004 Tiehallinto10 8 Hankintamenettelyiden riskienhallinta11 Hankintamenettelyiden riskienhallinta 9 Sisältö 1 RISKIENHALLINTA Johdanto Riskin määritelmä Yleistä riskienhallinnasta Riskienhallinta tienpidossa Tiehallinnon nykyiset riskienhallintakäytännöt Riskien luokittelu infrastruktuurihankkeissa Riskien todennäköisyyden ja vaikutusten arviointi Riskienhallintasuunnitelma RISKIEN TUNNISTAMINEN HANKINNAN ERI VAIHEISSA Yleistä Investointien hankintapolut Esisuunnittelu YVA, Yleissuunnitelma ja kokonaissopimukset S ja ST Yleissuunnitelma S Kokonaissopimus /3S (yleissuunnitelma, tiesuunnitelma ja rakennussuunnitelma) Kokonaissopimus /2S (yleissuunnitelma ja tiesuunnitelma) Tiesuunnittelu Kokonaissopimus /ST (tiesuunnitelma, rakennussuunnitelma, rakentaminen) Täyspalvelu (tiesuunnitelma, rakennussuunnitelma, rakentaminen, ylläpito, hoito) Rakennussuunnittelu Suunnittele ja toteuta ST Elinkaarisopimus STYH T-urakka Ylläpito Hoito Rahoitus Hankkeiden niputus RISKIEN JA NIIDEN MERKITYKSEN KUVAUS Riskit eri hankintamenettelyissä Esisuunnittelu Ympäristövaikutusten arviointi Yleissuunnittelu Kokonaissopimus /3S (yleissuunnitelma, tiesuunnitelma ja rakennussuunnitelma)... 3412 10 Hankintamenettelyiden riskienhallinta Kokonaissopimus /2S (yleissuunnitelma ja tiesuunnitelma) Tiesuunnitelma Kokonaissopimus /ST (tiesuunnitelma, rakennussuunnitelma, rakentaminen) Täyspalvelu Rakennussuunnittelu Suunnittele ja toteuta ST Elinkaarisopimus STYH T-urakka Ylläpito Hoito Riskien merkitys - case Karjaan ohikulkutie Karjaan ohikulkutien tiesuunnitelma S Karjaan ohikulkutie, ST ESITYS RISKIEN JAON PERIAATTEISTA Yleistä YVA, Yleissuunnitelma ja kokonaissopimukset S ja ST Yleissuunnitelma S Kokonaissopimus /3S (yleissuunnitelma, tiesuunnitelma ja rakennussuunnitelma) Kokonaissopimus /2S (yleissuunnitelma ja tiesuunnitelma) Tiesuunnitelma Kokonaissopimus /ST Täyspalvelu Rakennussuunnittelu Suunnittele ja toteuta ST Elinkaarisopimus STYH T-urakka Ylläpito Hoito Rahoitus RISKIENHALLINNAN TEHOSTAMINEN TIENPIDON HANKINTAMENETTELYISSÄ 47 6 PÄÄTELMÄT 51 7 LIITTEET 5313 Hankintamenettelyiden riskienhallinta 11 RISKIENHALLINTA 1 Riskienhallinta 1.1 Johdanto Tämän työn lähtökohtana on ollut Tiehallinnon hankintamenettelyjen kehittäminen. Visionsa mukaan Tiehallinnolla on käytössään parhaat tilauskäytännöt kehittyneillä ja toimivilla markkinoilla. Tämä tarkoittaa sellaisten hankintamenettelyiden ja toimintatapojen käyttöönottoa, jotka mahdollistavat suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden innovaatiot ja tuotekehitystyön. Tiehallinnon hankintastrategiassa (julkaisu TIEH ) on kehitetty vision mukaisia uusia hankintamalleja. Tiehallinto noudattaa hankinnoissaan vakiintuneita menettelyjä, joilla hallitaan sekä itse hankintatoimeen että hankkeiden suunnitteluun, rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyviä riskejä. Suunnittelu- ja urakkasopimuksissa noudatetaan alan yleisiä sopimusehtoja (KSE 95 ja YSE 98) täydennettyinä Tiehallinnon omilla sopimusehdoilla, ohjeilla ja tuotevaatimuksilla. Yleiset sopimusehdot jakavat nykymuotoisen hanketoteutuksen riskit alan kanssa sovitulla tavalla. Siirryttäessä uusiin hankintamalleihin ja laajempiin hankintakokonaisuuksiin on tarvetta tehostaa ja systematisoida tienpidon riskienhallintaa. Riskienhallintaselvityksen tavoitteena on tunnistaa tienpidon hankintoihin liittyvät keskeiset riskit ja niiden merkitys hankinnan eri vaiheissa, määritellä periaatteet riskien tasapainotukselle ja järkevälle jakamiselle osapuolten kesken eri hankintamenettelyissä, sekä tehdä esitys riskienhallinnan kehittämisestä tienpidon hankintamenettelyissä. Hyvät ulkomaiset kokemukset kannustavat riskien optimointiin erityisesti suurissa väylähankkeissa (ks. esim. HM Treasury; NAO PFI: Construction Performance 2002). Tämä raportti jakautuu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa (luvussa 1) tarkastellaan riskejä ja riskienhallintaa yleisellä tasolla sekä riskienhallinnan nykytilaa tienpidon hankinnoissa. Toisessa osassa (luvut 2, 3 ja 4) käsitellään tienpidon riskien tunnistamista, merkitystä ja jakoa. Kolmannessa osassa (luvut 5 ja 6) esitetään keinoja riskienhallinnan tehostamiseksi tienpidon hankinnoissa sekä käytännön jatkotoimenpiteitä. Työssä ei ole käsitelty syvällisesti Tiehallinnon sisäisiä prosesseja, kuten riskienhallintaan liittyvää raportointia ja dokumentointia, sopimusasiakirjojen muutoksia tai riskienhallinnan organisointia. 1.2 Riskin määritelmä Riskillä on sanana monta merkitystä ja useita eri määritelmiä. Yleisesti voidaan sanoa, että riski on mikä tahansa este tavoitteiden saavuttamiselle. Riski voi olla epäonnistumisen, menetyksen tai vaaran uhka. Riski voi olla myös menetetty mahdollisuus. Riskin yleiskielinen synonyymi on yleensä vaara.14 12 Hankintamenettelyiden riskienhallinta RISKIENHALLINTA Seuraavassa muutama määritelmä riskille: Riski on ei-toivotun tapahtuman todennäköisyys, joka on > 0 Riski on vaaratekijä, joka uhkaa hankkeen suunnitelman mukaista toteutumista Riskillä tarkoitetaan funktiota, joka riippuu vaaran seurausten eli aiheutuvien vahinkojen toteutumisen todennäköisyydestä ja suuruudesta Riski on turvallisuuden vastakohta. 1.3 Yleistä riskienhallinnasta Riskienhallinnalla tarkoitetaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa riskeihin ja niiden systemaattista hallintaa. Riskienhallinnan tavoitteena on siirtyä ongelmien passiivisesta toteamisesta aktiiviseen riskejä kartoittavaan ja ennakoivaan toimintaan, jossa ongelmat todetaan ja korjaavat toimenpiteet tehdään riittävän varhain. Kriittisten tekijöiden tunnistaminen Seuranta ja mittaaminen Riskien tunnistaminen (Tienpidon) projektit Riskienhallintatoimenpiteet Riskien merkityksen analysointi Projektin riskipolitiikan ja kantokyvyn määritys Copyright JP-Transplan Oy ja Marsh Oy Kuva 1. Kokonaisvaltainen riskienhallintaprosessi. Riskienhallintaprosessi alkaa riskianalyysista, joka koostuu hankkeen kriittisten tekijöiden tunnistamisesta, riskien tunnistamisesta, riskien vaikutusten ja todennäköisyyden arvioinnista sekä projektin riskipolitiikan määrittämisestä. Tämän jälkeen tehdään riskienhallintasuunnitelma, jossa määritellään toimenpiteet ja vastuutahot riskien torjumiseksi sekä toteutuvien riskien seurauksiin varautumiseksi. Riskienhallinnalla muodostetaan kokonaisnäkemys hankkeen riskeistä ja riskinoton vaikutuksista. Riskienhallintasuunnitelmassa kuvataan järjestelmällisesti se, mitä riskejä hyväksytään ja miten riskeiltä voidaan suojautua tai niitä pienentää tai eliminoida. Samalla määritetään vastuuhenkilöt toimenpiteille sekä periaatteet jäljelle jäävien riskien jaosta.15 Hankintamenettelyiden riskienhallinta 13 RISKIENHALLINTA Riskin suuruus riippuu usein siitä, kuka sen kantaa. Riskienhallinnalla pyritään löytämään optimaalinen riskin kantaja. Väärin suunniteltu riskien jako voi aiheuttaa kohtuutonta kustannusten nousua esim. tarjoushintojen kohtuuttomien riskivarausten muodossa. Edullisinta on antaa riski sen osapuolen kannettavaksi, jolla on parhaat edellytykset (resurssit ja osaaminen) riskin hallintaan tai sen vastapainona saatavan vapausasteen hyödyntämiseen. Riskeiltä suojautuminen ja riskien eliminoiminen aiheuttavat kustannuksia. Riskienhallinnassa tuleekin arvioida sitä, miten riskeistä aiheutuvat menetykset voidaan minimoida tai mitä hyötyä riskinotolla voidaan saavuttaa. Tämän arvion perusteella valitaan kokonaisuuden kannalta paras riskienhallintastrategia. Riskienhallintaa voi siis kuvailla menetelmäksi, jolla pyritään saavuttamaan hyvin määritelty varmuustaso pienimmillä mahdollisilla menetyksillä. Riskien analysointiin ja lieventämiseen voidaan käyttää seuraavanlaista portaittaista menettelyä: RISKIEN ARVIOIMINEN/ YMMÄRTÄMINEN Yhteistyökumppanit Ennaltaehkäisevät ja rohkeat siirrot Vakiintunut tekniikka/ insinööritaito Kannustavat sopimukset SIIRTÄMINEN/ SUOJAUTU- MINEN YHDISTÄMINEN/ OSITTAMINEN Asiantuntijat Analysointi, harjaantuminen Simulointi VAIHTOEHDOT/ JOUSTAVUUS Mikäli saavutetaan hyötyjä Tulevaisuus Vaihtoehdot Kustannusriskit Valintamahdollisuus Kilpailuttaminen Investointien oikeaaikaisuus Oikean paikan löytäminen Panos/ Tuottavuus Sopimuksien joustavuus MUOKKAA- MINEN/ PIENEN- TÄMINEN KANNETAAN JÄLJELLE JÄÄNEET RISKIT Kuva 2 Portaittainen menettely riskin muokkaamiseksi ja lieventämiseksi ((lähde: Miller, R., Lessard D., Understanding and Managing risks in Large Engineering Projects MIT Sloan School of Management, Sloan Working Paper , October 2001). 1. Riskien kartoituksessa sekä niiden todennäköisyyden ja vaikutusten määrittelyssä käytetään asiantuntija-arvioita, riskilistoihin ja matriiseihin perustuvia analyyseja tai hankkeen simulointiharjoituksia siihen tarkoitettuja apuvälineitä käyttäen.16 14 Hankintamenettelyiden riskienhallinta RISKIENHALLINTA 2. Suurilta riskeiltä suojaudutaan tai siirretään ne niille, jotka pystyvät parhaiten hallitsemaan ne tai hyötyvät niiden vastapainona saatavista vapausasteista. 3. Riskit kootaan suurempiin kokonaisuuksiin tai jaetaan osiin. 4. Reagointikyky eri vaihtoehtoihin varmistetaan pyrkimällä joustavuuteen projektitoteutuksessa ja sopimuksissa, sekä luomalla optioita eri vaihtoehtoja varten. 5. Riskejä pienennetään ja muokataan vaikuttamalla niitä synnyttäviin tekijöihin. 6. Kannetaan jäljelle jäävät riskit, mikäli hankkeen hyödyt ovat niihin nähden riittävän suuret. Edellä mainitut kuusi tapaa muokata riskejä ovat käytännön työssä sovellettuja menetelmiä riskien hallinnassa. Nämä kuusi tasoa muodostavat tarkentuvan prosessin, jota tulee jatkaa, kunnes voidaan tehdä sitovia päätöksiä riskien jaosta. Isossa hankkeessa voidaan esimerkiksi irrottaa ja toteuttaa erikseen jokin projektin osa, jonka riskit ovat liian suuret urakoitsijan kannettavaksi. 1.4 Riskienhallinta tienpidossa Tienpidossa riskit kohdistuvat joko hankkeen varsinaisiin vastuutahoihin, välittömiin sidosryhmiin tai hankkeen välillisten vaikutusten kautta elinkeinoelämään, ympäristöön ja kansantalouteen. Riskin toteutuessa sidosryhmille ja yhteiskunnalle aiheutuvat menetykset voivat olla suurempia kuin vastuutahojen omalle toiminnalle tai omaisuudelle. Tienpidon hankintojen riskienhallinnassa tulee ottaa huomioon hankkeen koko elinkaari. Hankintatapaa suunniteltaessa tulee pitää mielessä, mihin kyseessä oleva projekti päättyy ja miten se vaikuttaa koko tieosuuden elinkaareen. Esimerkiksi ST-urakassa päätetään käytettävistä rakenneratkaisuista, jolloin sidotaan myös monia hoitoon ja ylläpitoon vaikuttavia asioita. On tärkeää saada tilaaja ja palvelutuottajat tunnistamaan ja ymmärtämään hankkeen todelliset riskit ja niiden laajat heijastusvaikutukset. Osapuolten on saatava toisiltaan riittävät lähtötiedot, jotta voidaan tehdä onnistunut riskianalyysi ja riskienhallintasuunnitelma. Vuorovaikutuksen tavoitteena on kohdistaa osapuolten yhteinen huomio ja toimenpiteet merkittäviin riskeihin sekä määritellä hankkeelle järkevä riskitaso ja riskien jakoperusteet. Tämän lisäksi tilaaja ja palveluntuottajat tarkastelevat hankkeiden riskejä ja niiden hallintaa omista lähtökohdistaan. Tilaaja pyrkii varmistamaan mm. hankkeen toteutettavuutta, tavoitteiden saavuttamista ja taloudellisissa reunaehdoissa pysymistä. Palvelutuottaja tarkastelee hankkeen tekniseen toteutukseen, kannattavuuteen, rahoitukseen ja muihin tavoitteisiinsa vaikuttavia tekijöitä. Riskienhallinta ei tarkoitakaan riskien minimointia, vaan hallittu riskin ottaminen tarjoaa myös mahdollisuuden innovaatioille ja kokonaistaloudellisesti kannattaville ratkaisuille. Kaikkien hankkeiden osalta on syytä analysoida riskit ja tehdä riskienhallintasuunnitelma. Niiden syvyys ja laajuus riippuu mm. hankkeen koosta ja sisällöstä.17 Hankintamenettelyiden riskienhallinta 15 RISKIENHALLINTA Hankintamallin valinnalla voidaan vaikuttaa hankkeen riskeihin monilla tavoin. Toteutusmuodon valinnalla vaikutetaan hankkeen kokonaisriskitasoon ja määritellään riskien jakaminen osapuolten kesken sekä riskien seuraukset. Ensimmäinen riskianalyysi tulisikin tehdä ennen hankintamallin valintaa. Tällöin projektin riskit arvioidaan suhteessa valittavissa oleviin sopimusmuotoihin ja asetetaan ne vaikutuksen ja todennäköisyyden mukaiseen prioriteettijärjestykseen. Analyysin jälkeen tehdään päätös hankintamallista, tarkennetaan riskianalyysiä ja laaditaan tarvittaessa hyvinkin yksityiskohtainen riskienhallintasuunnitelma, joka sisältää perusteet riskien jaolle sekä tarpeelliset ennalta ehkäisevät ja riskiä poistavat toimenpiteet. Elinkaarihankkeita valmisteltaessa riskianalyysit ovat erityisen keskeinen osa hankintamallin valintaan vaikuttavaa verrokkilaskelmaa. 1.5 Tiehallinnon nykyiset riskienhallintakäytännöt Varsinaista riskienhallintaohjelmaa Tiehallinnolla ei ole, mutta nykyiset asiakirjat määrittelevät selkeästi riskien jakautumisen osapuolten kesken. Riskien hallitsemiseksi ja taloudellisesti järkevien hankintamenettelyjen valitsemiseksi tarvitaan kuitenkin uusia menettelytapoja ja ohjeita täydentämään hankintastrategiaa. Seuraavassa käydään läpi riskienhallinnan nykytilaa. Hankintojen aikataulutus Tiehallinto pyrkii omalta osaltaan ylläpitämään riittävää suunnitelmavalmiutta, jottei hanketoteutuksen pullonkaulaksi muodostu suunnitelmien puuttuminen. Vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa systematisoidaan pyrkimyksenä mm. vähentää hankkeesta tehtävien valitusten määrää. Hankkeiden aikataulutus laaditaan hallintomenettelyiden ehdoilla siten, että projekti etenee vasta, kun on varmuus tarvittavista viranomaispäätöksistä ja luvista. Markkinoiden tasaisen kysynnän turvaamiseksi Tiehallinto on siirtynyt kolmivuotisen hankintaohjelman käyttöön. Erityisesti tähdätään suurten investointihankkeiden kilpailuttamisen tasaisuuteen. Hoitourakoiden tarjouskyselyt ja sopimusten pituudet vaiheistetaan yhtäältä siten, ettei liian suurta määrää urakoita ole samanaikaisesti kilpailussa, ja toisaalta siten, että joka vuosi kilpailussa on markkinoiden dynaamisen toimivuuden kannalta riittävä määrä urakoita. Riittävän kilpailun varmistaminen Hankintastrategian kautta vaikutetaan suoraan markkinoihin. Hankintamenettelyjen tulee siis olla markkinoille läpinäkyviä ja sopivia tai niiden tulee ohjata markkinakehitystä myönteiseen suuntaan. Riittävän kilpailun varmistamiseksi uusiin hankintamenettelyihin siirrytään vaiheittain hyödyntäen pilottihankkeista saatavia kokemuksia. Tiehallinto pyrkii kehittämään olosuhteita, jotka mahdollistaisivat yhteispohjoismaisten markkinoiden ja kansainvälisen kilpailun syntymistä.18 16 Hankintamenettelyiden riskienhallinta RISKIENHALLINTA Tieliikelaitos on nykyisen lainsäädännön puitteissa velvollinen tarjoamaan kaikkia tarjouskilpailuun tulevia hoitourakoita, joten jokaisen hoitoalueen osalta on varmistettu vähintään yhden tarjouksen saanti. Tarjousten vertailu Tarjousten vertailukriteerit ilmoitetaan tarjouspyynnössä. Valintakriteerinä käytetään joko alinta hintaa tai kokonaistaloudellisuutta. Selvästi alihintaiset tarjoukset on kynnysarvoasetuksen mukaisesti hylättävä, mutta selkeää hylkäysrajaa ei ole määritelty. Palvelusopimushankkeissa toimivuusvaatimukset tulevat valtaosin syrjäyttämään tekniset vaatimukset. Toimivuusvaatimuksia ja tarjousten vertailukriteerejä kehitetään jatkuvasti. Toteutusaikataulu Aikatauluriskejä hallitaan nykyisin sopimusteknisesti määrittelemällä väli- ja valmistumistavoitteita, myöhästymissanktioita ja ääritilanteita varten sopimuksen purkuperusteita. Nopeammasta valmistumisesta maksetaan tietyissä tapauksissa bonuksia. Kustannushallinta Toteutuksen kustannushallintaan vaikutetaan nykyisin antamalla riittävän yksityiskohtaiset tilaajaa sitovat lähtötiedot tarjouslaskennalle, jakamalla määrä- ja muita riskejä Tiehallinnon ja toteuttajan kesken, soveltamalla indeksiehtoja ja sopimalla säävaihteluiden huomioonottamisesta. Tiehallinto on aktiivisesti mukana infrarakentamisen kustannushallintajärjestelmän kehitystyössä. Laatu Laatua ohjataan teknisten laatuvaatimusten määrittelyn, urakoitsijan laatujärjestelmän ja laatusuunnitelman arvioinnin sekä pistokoevalvonnan, sanktioinnin ja KSE:ssä ja YSE:ssä määriteltyjen muiden toimenpiteiden avulla. Valmiin työn sopimuksenmukaisuus varmistetaan pidennettyjen takuuaikojen ja takuuajan vakuuksien avulla sekä takuuajan jälkeen YSE:ssä määritellyin vastuuperiaattein. Silta- ja päällystystöiden osalta Tiehallinnolla on olemassa oma luokittelujärjestelmänsä. Silta- ja päällysteurakoitsijoilta vaaditaan auditoitu laatujärjestelmä. Muun rakentamisen, suunnittelun ja hoidon osalta arvioidaan yritysten ja henkilöstön referenssejä sekä yritysten laatujärjestelmiä ja hankekohtaisia laatusuunnitelmia. Alalle tulevilta uusilta yrityksiltä vaaditaan todistus laaduntuottokyvystä. Sertifioituja laatujärjestelmiä ei toistaiseksi vaadita. RALA:n kanssa kehitetään parhaillaan toimintamallia tuottajien laadun arviointiin. Palveluntuottajien taloudellisten edellytysten varmistaminen Palveluntuottajien taloudelliset edellytykset varmistetaan vaatimalla tarjoajilta verojäämätodistuksia, eläkemaksutodistuksia ja tilinpäätöstietoja. Tuottajilta vaadittavat rakennusaikaiset ja takuuajan vakuudet turvaavat yhtäältä19 Hankintamenettelyiden riskienhallinta 17 RISKIENHALLINTA tilaajan aseman palvelutuottajan joutuessa maksukyvyttömäksi ja toisaalta Tiehallinto vakuuksia vaatimalla hyödyntää pankkien ja luottolaitosyhtiöiden asiantuntemusta tuottajien vakavaraisuuden arvioinnissa. 1.6 Riskien luokittelu infrastruktuurihankkeissa Riskit voidaan luokitella usealla eri tavalla. Luokittelu ohjaa ajattelemaan yksittäistä riskiä eri näkökulmista ja arvioimaan sen vaikutusta näistä näkökulmista. Yksi infrastruktuurihankkeissa käyttökelpoinen riskien luokittelu voi olla seuraavanlainen; riskit jaetaan neljään eri osa-alueeseen: strategisiin, operatiivisiin, taloudellisiin ja vahinkoriskeihin. Riski voi olla myös sellainen, että se kuuluu useampaan kuin yhteen nelikentän lohkoista. Kussakin on sekä ulkoisia että sisäisiä riskejä. Osa riskeistä on sekä ulkoisia että sisäisiä. Luokittelu auttaa arvioimaan kunkin riskin osalta, miten riskiä hallitaan ja kuka hallinnasta vastaa. Sisäisiä riskejä voidaan poistaa ja lieventää omin toimenpitein, ulkoisiin riskeihin tulee varautua mahdollisimman hyvin. Riskin sijoittuminen nelikentän sektoriin auttaa määrittelemään, millaisia keinoja riskeiltä suojautumiseen käytetään ja kenen tehtäviin suojaaminen kuuluu. Copyright JP-Transplan Oy ja Marsh Oy Kuva 3. Esimerkki riskien luokittelusta.20 18 Hankintamenettelyiden riskienhallinta RISKIENHALLINTA Strategiset riskit Strategiset riskit liittyvät esimerkiksi ydinosaamisen varmistamiseen, tuotteelle tai palvelulle asetettaviin vaatimuksiin ja elinkaarikestävyyteen, tutkimus- ja kehitystoimintaan, toimialan trendeihin, markkinamekanismien toimivuuteen ja markkinoiden muutoksiin, lakeihin ja politiikkaan sekä toimialan ja yksittäisten toimijoiden julkisuuskuvaan. Näistä riskeistä vastaa organisaation johto. Operatiiviset riskit Operatiivinen riski on laadullinen riski, jonka osa-alueita ovat mm. projektijohdon ja henkilöstön ammattitaito, järjestelmien toimivuus ja luotettavuus. Hankkeen hankintamallin valinta, aikataulut, tiedonhallinta, lähtötietojen riittävyys ja luotettavuus, tekniset toteutusmenetelmät ja -ratkaisut, laadunvarmistus, resurssit, materiaalit sekä viranomaismääräykset ja -luvat ovat myös operatiivisia riskejä. Näistä riskeistä vastaa tyypillisesti hankkeen projektipäällikkö. Vahinkoriskit Vahinkoriskit ovat luonteensa vuoksi vaikeammin ennustettavissa ja hallittavissa. Niiltä suojautumisesta päättää projektipäällikkö organisaation yleislinjausten puitteissa. Esim. luonnonolosuhteet, poikkeavista maaperäolosuhteista aiheutuvat vahingot, teknisistä syistä aiheutuvat onnettomuudet tai inhimillisestä toiminnasta aiheutuneet vahingot kuuluvat tähän riskiluokkaan. Taloudelliset riskit Taloudelliset riskit liittyvät hankkeen hyötyjen oikeaan määrittelyyn, rahoitukseen sekä rahoitusmarkkinoihin, kustannusarvioon, toteuttajien valintaan, sopimusehtoihin ja -asiakirjoihin, työssä tarvittavien materiaalien hintoihin sekä riittävään kilpailuun. Näistäkin riskeistä päävastuun kantaa projektipäällikkö, jolla on kuitenkin tukenaan lukuisa joukko ko. asioita valmistelevia ja niistä päättäviä asiantuntijoita. Sisäiset riskit Riskit jaetaan sisäisiin ja ulkoisiin ja se tehdään jokaisen osapuolen kannalta erikseen. Sisäisiä riskejä ovat riskit, joihin osapuoli pystyy itse vaikuttamaan. Ne liittyvät organisaation omaan toimintaan ja osaamiseen sekä mm. Tiehallinnossa hankinnoissa käytettäviin hankintamenettelyihin. Ulkoiset riskit Ulkoiset riskit ovat esimerkiksi olosuhteista, yhteiskunnasta, lainsäädännöstä ja markkinoiden muutoksista riippuvia riskejä, joihin osapuoli ei pysty suoranaisesti itse vaikuttamaan. Riskit voivat liittyä itse hankkeeseen tai ne vaikuttavat koko alaan tai peräti koko yhteiskuntaan.21 Hankintamenettelyiden riskienhallinta 19 RISKIENHALLINTA 1.7 Riskien todennäköisyyden ja vaikutusten arviointi Hankkeen alussa on syytä määritellä sen kriittiset tekijät. Riskiarviointi tulee tehdä näiden kriittisten tekijöiden suhteen. Kriittisiä tekijöitä voivat olla esim. aikataulu, budjetti, toiminnallisuus, ympäristö, turvallisuus. Näille tekijöille on usein asetettu tavoite ja siitä poikkeamisen toleranssi. Kriittisten tekijöiden määrittelyn jälkeen tunnistetaan hankkeen riski. Riskilistojen tekemisessä on syytä olla avoin. Vähäistenkin riskien listaaminen varmistaa sen, että riskejä on ajateltu laajalti ja monipuolisesti. Sen sijaan riskienhallintatoimenpiteiden kannalta oleellisessa riskien merkittävyyden arvioinnissa tulee pyrkiä realistisuuteen ja parhaaseen mahdolliseen asiantuntija-arvioon. Toimenpiteet tulee kohdistaa niihin riskeihin, jotka hankkeen kannalta ovat merkittäviä. Riskin merkittävyyden arvioinnissa oleellista on nähdä riskin vaikutus sen toteutumisen todennäköisyyden rinnalla, sillä toiselle niistä ei pidä antaa liikaa painoa. Riskien todennäköisyyksien ja vaikutusten yhdistelmän arvioinnissa on käytännössä aina hyvä käyttää matriisimallia. Mallissa kullekin riskille arvioidaan esim. numeroiden 1-4 perusteella todennäköisyys ja samalla skaalalla sen vaikutus. Käytettävät skaalat tulee harkita aina tapauskohtaisesti. Riskin merkittävyyttä kuvaava riskikerroin on todennäköisyyden ja vaikutuksen tulo. Yksinkertaisimmillaan todennäköisyyden skaalana voi olla: 1 = erittäin pieni (toteutumiselle esim. alle promillen todennäköisyys) 2 = pieni (esim. alle viiden prosentin todennäköisyys) 3 = suuri (esim % prosentin todennäköisyys) 4 = erittäin suuri (esim. yli 50 % todennäköisyys) Vaikutuksen skaalana voi olla esim.: 1 = erittäin pieni (esim. alle prosentti hankkeen kustannusarviosta) 2 = pieni (esim. alle 10 prosenttia hankkeen kustannusarviosta) 3 = suuri (esim prosenttia hankkeen kustannusarviosta tai yli ) 4 = erittäin suuri (esim. yli 50 prosenttia hankkeen kustannusarviosta tai yli ) Useimpiin hankkeisiin tämän tarkkuustason riskianalyysi on aivan riittävä, jotta oleellisiin riskeihin osataan kiinnittää tarvittava huomio. Sijoittamalla matriisin riskit riskikertoimen mukaiseen järjestykseen voidaan priorisoida riskienhallintatoimenpiteet järkevällä tavalla. Toimenpiteisiin ryhtymisessä on lisäksi otettava huomioon projektin riskinkantokyky ja keskeiset kipukynnykset. Ne tulee määritellä viimeistään tässä vaiheessa. Riskinkantokyvyn määrittämisessä arvioidaan sitä, kuinka suuri toteutuneet riskit saavat enintään olla. Projektin kipukynnykset määrittävät riskienottokyvyn yksittäisten riskitekijöiden suhteen. Usein on niin, että joissakin riskitekijöissä riskejä voi ottaa enemmän, kun taas toisissa tekijöissä pienikin riskinotto on poissuljettu. Taulukossa 1 on esimerkki yhden riskin todennäköisyyden ja vaikutuksen arvioinnista. Taulukosta on helppo havaita visuaalisesti, millainen riski on22 20 Hankintamenettelyiden riskienhallinta RISKIENHALLINTA kyseessä. Riskien hallintakeinot kohdistetaan siis erityisesti niihin riskeihin, jotka sijoittuvat matriisissa ylös oikealle, liittyvät hankkeen kriittisiin tekijöihin tai joiden suhteen hankkeen riskinoton kipukynnys on alhainen. Taulukko 1. Riskin todennäköisyyden ja vaikutuksen arviointi. RISKI Riskikerroin 4 Sillan kansirakenteen pettäminen 4 3 Vaikutus Todennäköisyys Kriittiset tekijät ja kipukynnyksen huomioonottavan riskikertoimen vaikutus hankkeen riskienhallintaan voisi siis olla seuraava: 1-4 = hyväksytään riski, se ei edellytä erityisiä toimenpiteitä 6-8 = riskiä tarkkaillaan ja sitä hallitaan yksinkertaisilla toimenpiteillä 9-12 = tarkennetaan tämän riskin analyysiä mm. selvittämällä sen syyt ja laaditaan sille yksityiskohtainen riskinhallintasuunnitelma, joka voi edellyttää merkittäviäkin toimenpiteitä = Erittäin kriittinen riski, joka edellyttää merkittäviä toimenpiteitä ja hankkeen uudelleentarkastelua. Onko hanketta järkevä toteuttaa tällä riskitasolla vai voidaanko sitä muuttaa riskin pienentämiseksi? Isommissa hankkeissa on pääsääntöisesti aina perusteltua pyrkiä simuloimaan riskien odotusarvoja ja herkkyyttä tarjoushinnoittelun suhteen. Tämä on monesti järkevää pienemmissäkin hankkeissa, jos niissä on tunnistettu merkittäviä riskejä. Näin autetaan hankkeen pysymistä kustannusarviossaan. Tällöin tarvitaan hienostuneempia arviointimenetelmiä. Jokaisen riskin toteutumisen todennäköisyyttä on arvioitava täsmällisemmällä prosenttiluvulla ja vaikutuksia euroina. Yksinkertaisin malli on arvioida riskin todennäköisin sekä minimi- ja maksimiarvot. Niiden perusteella voidaan estimoida ko. riskitekijän kustannusvaikutuksen jakaumaa. Esimerkiksi ns. Monte Carlo simuloinneissa kullekin riskitekijälle laaditaan euromääräinen odotusarvo, sekä sen vaihteluväli esim. 90 prosentin todennäköisyydellä. Näiden harjoitusten perusteella riskienhallintatoimenpiteet voidaan kohdentaa sellaisiin riskeihin, joilla kustannusvaikutuksen odotusarvo on suurin tai joiden odotusarvon hajonta on suurin, ts. joihin toimenpiteillä voidaan eniten vaikuttaa. 1.8 Riskienhallintasuunnitelma Hankkeen valmisteluvaiheessa tunnistetaan riskit, analysoidaan ne, valitaan hankintamalli ja täydennetään riskianalyysiä. Tarvittaessa laaditaan riskienhallintasuunnitelma. Potentiaalisten riskien ja ongelmien säännöllinen kartoitus sekä riskienhallintatoimenpiteiden vastuutus, dokumentointi ja seuranta tulee olla keskeisenä osana projektin valvontaa. Hankkeen edetessä kartoitetaan seuraavien vaiheiden riskit yksityiskohtaisesti ja varmistetaan projektin onnistuminen riskienhallintasuunnitelmaa päi-23 Hankintamenettelyiden riskienhallinta 21 RISKIENHALLINTA vittämällä. Kuvassa 4 on esitetty riskienhallinnan vaiheet sekä riskienhallintaprosessin sijoittuminen hankintaketjun eri vaiheisiin. MUUT HANKINTAMALLIN VALINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT ALUSTAVA RISKI- KARTOITUS HANKINTA MALLIN VALINTA TARKISTETTU RISKI KARTOITUS RISKIENHAL- LINTASUUN- NITELMA SEURANTA JA DOKU- MENTOINTI HANKKEEN ETENEMISEN AIKANA hankkeen kriittiset tekijät riskien tunnistus riskien todennäköisyyde n ja vaikutusten arviointi riskikartta riskimatriisi riskien jako tärkeät riskit & hallintatoime npiteet mittaus-, seuranta- ja dokumentoin TARKENNUKSET Hankeohjelma (toiminta- ja taloussuunnitelman sekä hankintaohjelman (useampivuotinen) laatiminen) Hankinnan suunnittelu (urakan tai kokonaissopimuksen tarjouspyyntöjen valmistelu) Hankintapäätös: (urakka- tai kokonaissopimuks en kilpailuttaminen ja sopimuksen tekeminen) Urakan tai kokonaissopimuksen toteuttaminen Hankintaprosessi Copyright JP-Transplan Kuva 4. Riskienhallinnan vaiheet hankinnassa Riskienhallintasuunnitelman laativat omalta osaltaan sekä Tiehallinto että palvelun tuottaja. Merkittävistä riskeistä ja etenkin yhteisten intressien osalta osapuolet voivat laatia myös yhteisen riskienhallintasuunnitelman, jonka toteutumista seurataan hankkeen aikana esim. työmaakokouksissa. Riskienhallintasuunnitelmassa kuvataan hankkeeseen liittyvät merkittävät strategiset, operatiiviset, taloudelliset ja vahinkoriskit sekä niiden syyt ja hallintamenetelmät sekä toimenpiteiden aikataulut ja vastuuhenkilöt. Riskien jako ja osa riskienhallinnan toimenpiteistä määritetään täsmällisesti hankkeen toteutusta ohjaavissa asiakirjoissa, joita ovat mm. tarjouspyyntö-, sopimus-, urakka- sekä turvallisuusasiakirjat. Palveluntuottajan riskienhallintasuunnitelma painottuu operatiivisten ja vahinkoriskien hallintaan sisältäen mm. teknisen toteutuksen, aikataulun, materiaalien, työmenetelmien, alihankkijoiden toiminnan, työturvallisuus- ja liikenneturvallisuusriskien hallinnan sekä menettelytavat onnettomuustapauksissa. Riskienhallintasuunnitelmaa tehtäessä otetaan huomioon mm. seuraavat seikat:24 22 Hankintamenettelyiden riskienhallinta RISKIENHALLINTA tarkoitus on tunnistaa riskeihin liittyvät tosiasiat ilman tarkoitushakuisuutta; siinä on paras näkemys potentiaalisten ongelmien sisällöstä, syistä, kustannuksista, aikatauluvaikutuksista ja muista seurauksista. suunnitelmassa määritellään tarvittavat ennalta ehkäisevät ja korjaavat toimenpiteet sekä vastuuhenkilöt. riskienhallintasuunnitelma tehdään subjektiivisesta näkökulmasta. merkittävien, kaikkia koskevien riskien osalta suunnitelmat pyritään sovittamaan yhteen kaikkien hankeosapuolten kanssa. Tämä tarkoittaa tilaajaa, mahdollista rakennuttajakonsulttia, suunnittelijoita, urakoitsijoita ja materiaalitoimittajia. jos tilanne sen mahdollistaa, voidaan suunnitelmat tehdä vuorovaikutuksessa myös projektin ulkopuolisten sidosryhmien kanssa. elinkaarihankkeissa riskien hallinnasta ja jaosta neuvotellaan tarjouskilpailun eri vaiheissa tilaajan ja palvelutuottajien kesken, ennen best and final offer -vaihetta. Hankkeen toteutusorganisaatiossa tulee olla henkilö, joka vastaa riskienhallinnasta. Ensisijaisesti hankkeen riskienhallinnasta vastaa projektipäällikkö. Isoissa hankkeissa on kuitenkin tarpeellista muodostaa tiepiirin omista ja tarvittaessa ulkopuolisista asiantuntijoista koostuva asiantuntijaryhmä, jonka puheenjohtajana toimii hankkeen projektipäällikkö. Hankkeen sisällöstä riippuen ryhmässä tarvitaan suunnittelun, rakentamisen, kunnossapidon, rahoituksen, hallinnon ja juridiikan asiantuntemusta. Asiantuntijaryhmä kokoontuu analysoimaan hankkeen riskit. Asiantuntijaryhmä voi osallistua hankkeen kriittisten tekijöiden ja riskinkantokyvyn määrittelyyn, mutta sen varsinaisena tehtävänä on: toimia laaja-alaisen näkemyksen omaavana asiantuntijaelimenä, kartoittaa potentiaaliset riskit tunnistamalla ja analysoimalla niitä, määritellä tarpeelliset ennalta ehkäisevät ja riskiä poistavat toimenpiteet yhteistyössä projektiorganisaation avainhenkilöiden kanssa, valmistella elinkaarihankkeeksi ajatellun hankkeen verrokkilaskelma talousarvopäätöstä ja hankintamallin valintapäätöstä varten.25 Hankintamenettelyiden riskienhallinta 23 RISKIEN TUNNISTAMINEN HANKINNAN ERI VAIHEISSA 2 Riskien tunnistaminen hankinnan eri vaiheissa 2.1 Yleistä Riskien tunnistaminen on yksinkertaisinta tehdä riskilistojen avulla. Riskilistojen laadinnassa käytetään apuna analyysejä, aikaisempia kokemuksia, asiantuntijahaastatteluja tai aivoriihiä. Riskien tunnistamisen yhteydessä on hyvä dokumentoida riskin lähde ja syy, jotta toimenpiteet sen hallitsemiseksi on vaivatonta käynnistää. 1 Riskien lähteen analysointia voi helpottaa, jos hanketta tarkastelee eri osapuolten näkökulmasta. Riskejä kantavia ja samalla niihin vaikuttavia osapuolia ja tekijöitä voivat olla mm.: tilaaja / rakennuttaja suunnittelija urakoitsija viranomainen ei inhimilliset tekijät, kuten sopimusasiakirjat ulkopuoliset tahot ennalta arvaamattomat tekijät Tiehanke on prosessina pitkäkestoinen ja monivaiheinen. Tienpidon hankinnoissa riskejä on syytä tarkastella koko prosessin ajalta, koska monista riskeistä ja niiden siirrosta tehdään päätöksiä jo hankkeen alkuvaiheissa, mutta niiden merkitys tulee esiin vasta hankkeen lopussa. Maanrakentamisen erityisluonteesta johtuen ala on erityisen altis riskeille ja epävarmuudelle. Kuvassa 5 on esitetty tienpidon toteutusprosessi hankeideasta tieosuuden hoitoon saakka. Yleisesti voi todeta, että hankkeen kustannukset ja hyödyt sekä samalla myös riskit sidotaan suurelta osin yleissuunnitteluvaiheessa. Tässä vaiheessa ei kuitenkaan välttämättä ole vielä tiedossa esim. se, miten hankkeen rahoitus hoidetaan, tai millaista hankintamenettelyä tullaan soveltamaan. Myös riskien täsmällinen allokointi ja kustannusvaikutukset määrittyvät vasta hankinta- ja sopimusprosessin aikana. 1 Tässä työssä tunnistettiin suuri joukko tienpidon hankintoihin liittyviä potentiaalisia riskejä. Ne on listattu liiteaineistoon 1A. Listaa voi hyödyntää käytännön työssä hankkeen riskien kartoittamisessa. Lisäksi liiteaineistoon tutustuminen auttaa tämän raportin lukujen 2, 3 ja 4 hahmottamista. Keskeisimpiä riskejä on kuvattu raportin luvussa 3.26 24 Hankintamenettelyiden riskienhallinta RISKIEN TUNNISTAMINEN HANKINNAN ERI VAIHEISSA HANKE- EHDOTUKSET: INVESTOINTIEN HANKINTA KUNNAT SEUTUKUNNAT MAAKUNNAT YHTEISÖT JÄRJESTÖT JA TIEHALLINNON SELVITYKSET liikennejärj. suunnitelmat tieverkko suunnitelmat MUUT VIRANOMAISET RHK YTV ESIKARSINTA HANKEKORTIT (hankkeilla voi olla jo joku suunnittelutaso) ES S YS TS RS T Y H S S S T Y H KOKONAISSOPIMUS / S KOK. SOPIMUS / S ST KOKONAISSOPIMUS / ST ELINKAARISOPIMUS / STYH (SRRK) TÄYSPALVELU RAHOITUS ES=Esisuunnittelu, YS=Yleissuunnitelma, TS=Tiesuunnitelma, RS=Rakennussuunnittelu, T=Toteutus, Y=Ylläpito, H=Hoito, S=Suunnittelu Kuva 5. Hanke-ehdotuksesta hoidon hankintaan 2.2 Investointien hankintapolut Eri suunnitteluvaiheissa on mahdollista valita useita erilaisia etenemistapoja hankkeen toteuttamiseksi. Kuvassa 6 on esitetty numerolaatikot (1-4), joista erkanevat nuolet kuvaavat ko. suunnitteluvaiheen jälkeiset vaihtoehtoiset hankintamallit. Hankkeen riskien kartoitus ja arviointi on vain yksi päätöskriteeri valittaessa hankkeen toteutustapaa. Muita valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat ainakin: projektin koko lähtötiedot, edellisten vaiheiden tulokset suunnitelmavalmius olosuhteet ympäristötekijät rahoitusvalmius markkinatilanne osapuolten käytettävissä olevat resurssit.27 Hankintamenettelyiden riskienhallinta 25 RISKIEN TUNNISTAMINEN HANKINNAN ERI VAIHEISSA HANKE- EHDOTUKSET INVESTOINTIEN HANKINTA KUNNAT SEUTUKUNNAT MAAKUNNAT YHTEISÖT JÄRJESTÖT JA TIEHALLINNON SELVITYKSET liikennejärj. suunnitelmat tieverkko suunnitelmat MUUT VIRANOMAISET RHK YTV ESIKARSINTA HANKEKORTIT (hankkeilla voi olla jo joku suunnittelutaso) ES S 1 YS S 2 TS S 3 RS S T T Y Y H H KOKONAISSOPIMUS / S KOK. SOPIMUS / S 4 ST KOKONAISSOPIMUS / ST ELINKAARISOPIMUS / STYH (SRRK) TÄYSPALVELU RAHOITUS PÄÄTÖKSET Suorittaa: Tiehallinto Tiehallinto päättää hankkeen suunnittelusta Päätöskriteerit, hankintamenet telyn valinta Päätöskriteerit, hankintamenet telyn valinta Päätöskriteerit, hankintamenet telyn valinta Kuva 6. Investointien hankintapolut. Riskit näille etenemistavoille ovat pääsääntöisesti hankekohtaisia, mutta kuhunkin hankintamalliin liittyy myös sellaisia riskejä, jotka usein korostuvat ko. mallin kaikissa hankkeissa. Jatkossa on kartoitettu juuri tällaisia eri hankintamallien tyypillisiä riskejä. Tiehanke alkaa tarpeesta ja tarpeiden analysoinnista sekä sen perusteella tehtävästä hankkeiden priorisoinnista. Esikarsintavaiheessa oleellisin riski on kannattavien, toteuttamiskelpoisten hankkeiden lykkääntyminen. Hyväksynnän saaminen hallinnollisessa käsittelyssä on merkittävin riski jokaisen hankkeen esi- ja yleissuunnitelmavaiheessa. 2.3 Esisuunnittelu Esisuunnittelussa tutkitaan tiehankkeiden tarvetta ja ajoitusta maakuntakaavan ja yleiskaavan likimääräisellä tarkkuustasolla. Esisuunnitelmia on erinimisiä ja sisällöltään erilaisia. Yleisimpiä hankekohtaisia esisuunnitelmia ovat kehittämisselvitys tai suunnitelma, tilanvaraussuunnitelma, tarveselvitys ja toimenpideselvitys. Esisuunnittelun tuloksena saadaan mm. tavoitteet, vaihtoehdot ja likimääräiset toimenpiteet, alustavat vaikutusarvioinnit sekä kustannusennusteet. Esisuunnitelmien perusteella voidaan päättää jatkosuunnittelusta. Tarpeellisiksi katsotut toimenpiteet etenevät jatkosuunnitteluun ja toteutukseen rahoituksen sallimalla aikataululla.28 26 Hankintamenettelyiden riskienhallinta RISKIEN TUNNISTAMINEN HANKINNAN ERI VAIHEISSA Esisuunnittelu on Tiehallinnon vastuulla. Esisuunnitteluvaiheen riskejä ovat mm.: Tärkeiden asioiden huomiotta jättäminen Pitkä ajanjakso suunnittelusta toteuttamiseen Löytyykö innovatiivisia ratkaisuja? Alustava hyöty-kustannussuhde voidaan laskea esisuunnitteluvaiheessa, mutta yleensä se tehdään vasta jatkosuunnittelussa. H/K-suhde on tieinvestointien oleellinen, joskaan ei ainoa peruste. Pääoman sitoutus perustuu hyötykustannuslaskelmaan. Riskejä H/K-laskelmassa ovat kustannusarvion paikkansapitävyys ja hyötyjen sekä haittojen ali- tai yliarviointi. 2.4 YVA, Yleissuunnitelma ja kokonaissopimukset S ja ST Yleissuunnitelman laatiminen voidaan tehdä erillisenä tilauksena, tai se voi sisältyä kokonaissopimukseen / S tai kokonaissopimukseen / ST. Yleissuunnittelu voi olla myös osa täyspalvelua. Yleissuunnitelman jälkeen voidaan jo valita urakkamuoto (Kokonaissopimus /ST) jatkosuunnittelua ja rakentamista ajatellen. Valittu hankintamalli vaikuttaa oleellisesti hankkeen riskiprofiiliin eli siihen, mitkä riskit korostuvat kyseisessä mallissa. Yleissuunnittelu vastaa yleiskaavatasoista tai asemakaavatasoista maankäytön suunnittelua. Sen tarkkuus riippuu tien sijainnista. Maaseutulinjalla ei ole järkevää tehdä yleissuunnitelmaa tien yksityiskohdista, kuten siltapaikoista ja yksityistiejärjestelyistä. Taajamissa tilanne on toinen. Yleissuunnitelmassa määritellään yleensä tien paikka likimääräisesti ja sen tilantarve, suhde ympäröivään maankäyttöön, tekniset ja liikenteelliset perusratkaisut, tieympäristön maisemointi ja viheralueiden käsittelyn periaatteet, vaikutusten arvioinnit, kustannusarvio sekä rakentamisen tavoitteellinen ajoitus ja rakentamisvaiheet. Yleissuunnitelmasta tehdään hyväksymispäätös, jonka jälkeen hanke voidaan sisällyttää Tiehallinnon lähivuosien toteuttamisohjelmiin. Seuraavaksi on kuvattu esimerkkejä yleissuunnitelmaan liittyvistä riskeistä eri hankintamalleihin liittyen. Eri hankintamallien käyttäminen mahdollistaa riskien jakamisen eri osapuolten välillä. Tätä asiaa käsitellään enemmän luvussa neljä Riskien jako. Suurten hankkeiden lainmukainen ympäristövaikutusten arviointi (YVA) sisältyy yleensä yleissuunnitteluvaiheeseen. YVA:n riskejä ovat mm.: Vaihtoehtojen muodostaminen ja vertaileminen Yllättävät ympäristötekijät Vuorovaikutuksen hallinta Yleissuunnitelma S Yleissuunnittelussa riskit liittyvät vuorovaikutukseen ja päätöksentekoon. Tässä vaiheessa sidosryhmät osallistuvat voimakkaimmin hankkeeseen. Mikäli kaikkia asioita ei saada tuotua esille tai käsiteltyä, voivat riskit realisoitua29 Hankintamenettelyiden riskienhallinta 27 RISKIEN TUNNISTAMINEN HANKINNAN ERI VAIHEISSA myöhemmässä suunnittelu- tai toteutusvaiheessa. Tiehallinnon tilaamaan yleissuunnitelmaan liittyvät em. YVA:n riskien lisäksi seuraavia keskeisiä riskejä: Vuorovaikutuksen hallinta Tavoitteiden asettaminen Informaation siirtyminen suunnitteluvaiheiden välillä Vaikutusarviot ja niiden arviointikriteerien kestävyys Maaperä-olosuhteet Riskien tunnistamisen kannalta yleissuunnitelman hankkiminen perinteisellä tavalla on helpointa. Yleissuunnitelmien laatimisprosessista on runsaasti kokemusta sekä tilaajalla että palvelun toimittajilla. Suunnitteluvaiheeseen liittyvät riskit ovat molempien osapuolten tiedossa Kokonaissopimus /3S (yleissuunnitelma, tiesuunnitelma ja rakennussuunnitelma) Laajempaan kokonaissopimukseen sisältyvät kaikki suunnitteluvaiheet yleissuunnitelmasta eteenpäin. Laajan kokonaissopimusten käyttö pienentää joitain riskejä, sillä kaikki suunnittelutieto säilyy silloin samalla palvelun tuottajalla. Tähän hankintamalliin liittyvistä riskeistä merkittävimpiä ovat: Suunnittelutehtävien aikataulutus hallinnollisen käsittelyn näkökulmasta Suunnittelijan valinta Hankkeen sisällön muuttuminen Riskien tunnistamisen kannalta laajan kokonaissopimuksen käyttö mahdollistaa suunnitteluun liittyvän kokonaisvaltaisen riskienhallinnan. Palveluntuottajalla on kokemusta eri suunnitteluvaiheiden laatimisprosesseista ja niihin liittyvistä riskeistä. Operatiiviset riskitekijät ovat helposti tunnistettavissa ja hallittavissa. Merkittävimmät riskit ovatkin ulkoisia, liittyen pitkäkestoiseen suunnitteluprosessiin. Suunnittelutyön aikana on useita välietappeja, joihin sisältyy sidosryhmien sitouttamista, tiedotustilaisuuksia sekä valitusmahdollisuuksia Kokonaissopimus /2S (yleissuunnitelma ja tiesuunnitelma) Suppeampaan kokonaissopimukseen kuuluvat yleissuunnitelma ja tiesuunnitelma. Yleissuunnittelun riskien lisäksi mukaan tulevat tiesuunnitelmavaiheen riskit: Yksityistiejärjestelyt, kadut ja kaavatiet Meluntorjunta Sillat ja rakenteet Riskien tunnistamisen kannalta suppeammassa kokonaissopimuksessa on mahdollisuus hallita kahden peräkkäisen suunnitteluvaiheen riskit paremmin kuin erikseen tilattavissa suunnitelmissa. Suunnittelutieto säilyy palvelun tuottajalla, joka pystyy hyödyntämään sitä seuraavassa suunnitteluvaiheessa. Myös tässä menettelyssä on sekä tilaajan että palveluntuottajan hallittava suunnitteluprosessi.30 28 Hankintamenettelyiden riskienhallinta RISKIEN TUNNISTAMINEN HANKINNAN ERI VAIHEISSA 2.5 Tiesuunnittelu Tiesuunnitelma on tien yksityiskohtaista suunnittelua ja vastaa asemakaavan tarkkuutta. Tiesuunnitteluvaiheessa määritellään tien (tai muun investoinnin, esim. sillan) tarkka sijainti, tietä varten tarvittavat alueet, yleisten ja yksityisten teiden liittymät sekä muut tiejärjestelyt, kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen järjestelyt sekä muut yksityiskohtaiset ratkaisut, kuten liikenteen haittojen torjumiseksi tarvittavat toimenpiteet. Tiesuunnitelmassa ratkaistaan maanomistajiin ja muihin asianosaisiin välittömästi vaikuttavat tekijät. Tiesuunnitelmasta tehdään hyväksymispäätös, joka antaa tienpitäjälle oikeuden tietä varten tarvittavan alueen haltuun ottamiseen. Hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan voidaan tehdä muutossuunnitelma, joka käsitellään kuin alkuperäinen suunnitelma, ellei muutos ole niin vähäinen, että sopiminen kiinteistön omistajien kanssa riittää. Tiepäätöksen ja rahoituksen varmistumisen jälkeen voidaan aloittaa tien tekeminen. Tiesuunnitelmaan liittyy mm. seuraavia riskejä: Maaperäolosuhteet Aikataulu Kustannusarvio Tiesuunnitelman hankkimisesta perinteisellä tavalla on runsaasti kokemusta sekä tilaajalla että palvelun toimittajilla. Suunnitteluvaiheeseen liittyvät riskit ovat molempien osapuolten tiedossa Kokonaissopimus /ST (tiesuunnitelma, rakennussuunnitelma, rakentaminen) Tässä hankintatavassa on mukana hankkeen suunnittelu tiesuunnitelmasta alkaen sekä toteutus. Palvelun tuottaja hankkii tarvittavat suunnittelupalvelut. Tämän hankintamenettelyn sisältämiä oleellisia riskejä ovat: Lähtötietojen oikeellisuus Suunnittelijan ja toteuttajan välinen suhde Sopimusasiakirjat Ratkaisuvaihtoehtojen elinkaarikestävyys Aikataulun pysyvyys hallinnollisen käsittelyn näkökulmasta Muutoksen hallinta Riskien tunnistaminen tässä hankintatavassa on haastavampaa kuin pelkän suunnitteluprosessin aikana. Tämän hankintamallin myötä nousee esille suunnittelijan ja urakoitsijan yhteistyön toimivuus. Lisäksi on otettava huomioon mahdolliset valitukset tiesuunnitelmasta ja niiden vaikutukset toteutusaikatauluun ja toteutustapaan. Tämä hankintamalli antaa mahdollisuuden erilaisille innovaatioille. Niiden osalta riskit on tarkasteltava erikseen Täyspalvelu (tiesuunnitelma, rakennussuunnitelma, rakentaminen, ylläpito, hoito) Täyspalvelu kattaa väylänpidon tehtävät tiesuunnittelusta rakentamisen kautta tieosuuden ylläpitoon ja hoitoon saakka sekä mahdollisesti investointiaikaisen rahoituksen yksityisellä pääomalla. Tässä hankintamallissa käy Näytä lisää
LIIKENNEVIRASTO KÄYTTÖOHJE 2 (9) Infrahankkeiden turvallisuusriskien tunnistaminen ja arviointi Tämä ohje sisältää toimintamallin turvallisuusselvitykseen ja turvallisuusasiakirjaan tehtävästä vaara- ja Lisätiedot Image size: 7,94 cm x 25,4 cm. SKTY:N SYYSPÄIVÄT 21.10.2014, Lahti RISKIENHALLINTA. Eeva Rantanen Ramboll CM Oy
Image size: 7,94 cm x 25,4 cm SKTY:N SYYSPÄIVÄT 21.10.2014, Lahti RISKIENHALLINTA Eeva Rantanen Ramboll CM Oy RISKIENHALLINNASTA KRIISINHALLINTAAN Lähde: Varautuminen ja jatkuvuudenhallinta kunnassa. 2012 Lisätiedot Riskit hallintaan ISO 31000
Riskit hallintaan ISO 31000 Riskienhallinta ja turvallisuus forum 17.10.2012 Riskienhallintajohtaja Juha Pietarinen Tilaisuus, Esittäjä Mitä on riskienhallinta? 2 Strategisten riskienhallinta Tavoitteet Lisätiedot Osaaminen ja innovaatiot
Osaaminen ja innovaatiot "Yhtenä ohjelman tärkeimmistä tavoitteista on tukea ja edistää uuden teknologian käyttöönottoa. Kullekin kehityshankkeelle pyritään löytämään kumppaniksi hanke, jossa uutta tietämystä Lisätiedot YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS
YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS VESIHUOLTO 2016 8.6.2016 HÄMEENLINNA 1 YHTEINEN TYÖMAA > Yhteisellä rakennustyömaalla tarkoitetaan työpaikkaa, jolla samanaikaisesti tai peräkkäin Lisätiedot Tutkimushankkeiden riskienhallinta
Tutkimushankkeiden riskienhallinta Tutkimuksen tuki, yrittäjyys ja innovaatiot Jyväskylän yliopisto Kirsi Murtosaari Parityö Tutkimushankkeet: Kuvatkaa hankkeiden haasteita suunnittelu- ja toteutus- tai Lisätiedot Suomen Kiinteistöliitto ry. Korjausrakentamispalveluiden. taloyhtiössä. Suomen Kiinteistöliitto ry. TkT Jari Virta
Korjausrakentamispalveluiden ostaminen taloyhtiössä TkT Jari Virta Korjausrakentamisen osapuolia Valtuudet palveluiden hankintaan Kuntotutkijat tms. Valvojat Materiaalin toimittajat Urakoitsijat Tilaaja Lisätiedot Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet
Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet KV 25.3.2015 KH 16.3.2015 2 Sisällys 1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoitus ja tavoitteet... 3 2. Sisäisen Lisätiedot Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin Lisätiedot SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi...
RHK Ohje riskienhallinnasta 2 SISÄLTÖ 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... 5 RH Ohje riskienhallinnasta Lisätiedot Tietoturva- ja tietosuojariskien hallinta tietojärjestelmäkilpailutuksessa
Tietoturva- ja tietosuojariskien hallinta tietojärjestelmäkilpailutuksessa 13.05.2015 Terveydenhuollon ATK-päivät Tampere-talo Yleistä Riskienhallintaan löytyy viitekehyksiä/standardeja kuten ISO 31000 Lisätiedot 8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi, materiaalin jako. 10.00 Luottamuksen rakentaminen rakennushankkeessa
2. jakso 5 7.10.2010, Sokos Hotel Vantaa, Vantaa PROJEKTIHALLINTA I: 1. jakso 1 2.9.2010 Sokos Hotel Presidentti, Helsinki 1.9.2010: Projektin kokonaishallinta 8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi, materiaalin Lisätiedot SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET
SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13 Lisätiedot Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit
Elinkaarimallit ja -palvelut tulosseminaari Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit Hanna Kaleva KTI Kiinteistötieto Oy 26.9.2006 ELINKAARIMALLIT kehityshanke: KTI:n osaprojekti: Lisätiedot SiSällyS Kirjoit tajat termistöä johdanto 1.1 Kilpailutuksen lähtökohdat 1.2 Osaava kilpailuttaja 1.3 Tavoitteiden selvittäminen
Sisällys Kirjoittajat 2 Termistöä 11 1 Johdanto 13 1.1 Kilpailutuksen lähtökohdat 14 1.1.1 Tavoitteena onnistuminen 14 1.1.2 Kaikki mukaan 15 1.1.3 Yhteinen asiakas 17 1.1.4 Läpinäkyvää toimintaa 17 1.1.5 Lisätiedot INPRO Infrahankkeen kokonaisprosessin ja tietotarpeiden mallintaminen
1 INPRO Infrahankkeen kokonaisprosessin ja tietotarpeiden mallintaminen INFRA 2010 ohjelman hankekatsaus Tuotemalliprosessi Jouko Kankainen / Ari-Pekka Manninen Helsinki University of Technology CEM Construction Lisätiedot Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004
Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Vastine Kari Pietilän SDP:n valtuustoryhmän aloitteeseen Raahen kaupungin projektiohjeista (KV 25.2.2004) Pertti Malkki (FT, YTM) Kehittämiskonsultti pertti.malkki@yritystaito.fi Lisätiedot HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET
HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET 16.4.2013 HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET Jyväskylän kaupungissa noudatetaan seuraavia hankintoja koskevia strategisia linjauksia: Hankinta-asiantuntemuksen lisääminen Ennakoiva Lisätiedot SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014
1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan Lisätiedot Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009
Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Kansallisarkiston on valtion viranomaisena kilpailutettava hankintansa hankintalaissa Lisätiedot Toimintaohjeiden rakenne ja käyttö
Toimintaohjeiden rakenne ja käyttö Tiensuunnittelun laatujärjestelmä TILAAJAN MENETTELYT KONSULTIN TOIMINTA/ LAATUJÄRJESTELMÄ TIEPIIRIKOHTAISET TÄSMENTÄVÄT OHJEET S U U N N I T T E L U N T O I M I N T Lisätiedot Suunnittelun tarjouspyyntö
Suunnittelun tarjouspyyntö 12.2.2014 Indepro Oy/ Toimitusjohtaja, tekniikan tohtori Matti Kruus Matti Kruus Esityksen sisältö Hankkeen vaiheet ja hankkeen ositus Tehtäväluetteloiden käytön haasteet Suunnittelun Lisätiedot Raitiotiehankkeen toteutusmalliesiselvitys
Raitiotiehankkeen toteutusmalliesiselvitys Tampereen kaupunki Kaupunginvaltuuston iltakoulu raitiotiehankkeeseen liittyen 24.4.2014 Toteutusmallin valinta Toteutusmallitarkastelu käynnistettiin kesällä Lisätiedot KUNTAINFRAN ELINKAARILASKENNASTA KOHTI OMAISUUDEN HALLINTAA. SKTY 22.5.2015 Jyrki Paavilainen
KUNTAINFRAN ELINKAARILASKENNASTA KOHTI OMAISUUDEN HALLINTAA SKTY 22.5.2015 Jyrki Paavilainen TERMIT JA NIMIKKEET 1/2 Infran pito Maankäytön suunnittelu Hankkeiden ohjelmointi Rakentaminen Infran hallinta Lisätiedot Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto
Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Infra Rakentaminen ja palvelut 2001-2005 Loppuseminaari 2.3.2006 Infra-ohjelma on tukenut alan Lisätiedot Rakentamisaikainen riskienhallinta. Sisäisiä julkaisuja 26/2006
Rakentamisaikainen riskienhallinta Sisäisiä julkaisuja 26/2006 Rakentamisaikainen riskienhallinta Sisäisiä julkaisuja 26/2006 Tiehallinto Tampere 2006 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) Lisätiedot Esittäjän esittely. Tämä ei ole opetusmateriaali, vaan Jussin näkemys lyhyellä kokemuksella ilman kyseisten urakkamuotojen koulutusta
Esittäjän esittely Tämä ei ole opetusmateriaali, vaan Jussin näkemys lyhyellä kokemuksella ilman kyseisten urakkamuotojen koulutusta Kantapään kautta onnistumiseen, kolmas kerta toden sanoo PJP ja PJU Lisätiedot SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA
KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN Lisätiedot Huippuostajia ympäristöpalveluihin
Huippuostajia ympäristöpalveluihin Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille Tekes Piia Moilanen 28.8.2013 www.tekes.fi/huippuostajat Agenda o ELY:jen ympäristöpalveluhankinnat Ylijohtaja Lisätiedot ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4
ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 RAKENNUSTYÖT LAATUSUUNNITELMAN SISÄLTÖMALLI SISÄLLYSLUETTELO URAKAN LAATUSUUNNITELMA 2 1. LAATUSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE 2 2. TARJOUKSEN ANTAJAN Lisätiedot 2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia
OAMK / Luova 4.5. ja 11.5. Sisäinen auditointi osa Oamkin ympäristöohjelmatyötä Sisältö 1. päivä Johdanto Auditoinnin tavoitteet Ympäristöstandardin (ISO 14001) pääkohdat Alustava ympäristökatselmus Auditoinnin Lisätiedot Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus
Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus HJR12, Hankkeen johtaminen ja rakennuttaminen & valvonta 12.2.2014 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Tilaajan eli rakennushankkeeseen ryhtyvän lakisääteisiä Lisätiedot URAKKAMUODOT JA VALVONTA
URAKKAMUODOT JA VALVONTA Valvojakurssi Hannu Äystö Hankkeen toteutusmuoto 2 Toteutusmuodolla tarkoitetaan hankkeen toteutustapaa Rakennuttamis-, suunnittelu- ja rakentamispalveluiden hankintatapa Tilaaja Lisätiedot Ilmastopolitiikan tehostaminen väylänpidossa. EKOTULI + LINTU seminaari 28.4.2010
Ilmastopolitiikan tehostaminen väylänpidossa EKOTULI + LINTU seminaari 28.4.2010 ILMATIE-projekti Tiehallinnon EKOTULI -teeman projekti (Ekotehokas ja turvallinen liikennejärjestelmä); Tiehallinnon selvityksiä Lisätiedot Allianssimalli. Kehto-foorumi 1.11.2012. 1.11.2012 Milko Tietäväinen
Allianssimalli Kehto-foorumi 1.11.2012 Allianssimalli Allianssi on valtioliitto (Gummerus sssk 2001) Allianssi on valtioliitto ja myös aatteellinen, kaupallinen tai muu sellainen yhteenliittymä (wikipedia Lisätiedot TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy
TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy Kunnan teknisen toimen palvelut ovat tärkeitä asukkaille Kiristyneessä kuntataloudessa kunnilla on ollut vaikeuksia teknisen Lisätiedot Riippumattomat arviointilaitokset
Riippumattomat arviointilaitokset CSM Riskienhallinta -asetuksen mukainen riippumaton arviointi Komission asetus (352/2009/EY) yhteisestä turvallisuusmenetelmästä, CSM riskienhallinta-asetus, vaatii rautatiejärjestelmässä Lisätiedot Verkottumisen mahdollisuudet
Verkottumisen mahdollisuudet Verkostojen luominen kannattaa aloittaa varhain Pro-hankinta Oy Ota selvää, minkälaisia oman toimialan hankintailmoitukset ovat käytä esim. Credita palvelua, josta löytyy myös Lisätiedot Kankaanpään kaupunki SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET
Kankaanpään kaupunki SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 2 Sisällys SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET... 3 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoite ja tarkoitus... 3 Vastuut Lisätiedot URAKOITSIJAN LAATUSUUNNITELMA
URAKOITSIJAN LAATUSUUNNITELMA Valvojakurssi Hannu Äystö Laatu- tai toimintajärjestelmä 2 Laatujärjestelmä on johtamisen väline, joka helpottaa yrityksen toiminnan suunnittelua ja kehittämistä Tarkastellaan Lisätiedot Kärkihankeallianssi. Suurien- ja vaativien hankkeiden toteutusmalli. Sähköurakoitsijapäivät. Tuomme tilalle ratkaisut
Kärkihankeallianssi Suurien- ja vaativien hankkeiden toteutusmalli Sähköurakoitsijapäivät 20.11.2014 Tuomme tilalle ratkaisut Senaatti-kiinteistöjen historia Intendentin konttori 3.9.1811 1865 Yleisten Lisätiedot UUDET TAVAT RAKENNUTTAA
UUDET TAVAT RAKENNUTTAA Tavoite- ja kattohintaurakan sekä suunnittelua sisältävien urakoiden sudenkuopat Prof. Rakentamistalous JoKa-konsultit Oy jouko.kankainen@joka-konsultit.fi UUDET TAVAT RAKENNUTTAA Lisätiedot Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke
Luonnonhoitohankkeiden toimintamalli ja hankehaku Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke Oikeudellinen tausta KemeraLaki (34/2015) Lisätiedot Taloyhtiö 2014 tapahtumassa
Taloyhtiö 2014 tapahtumassa Ryhmäkorjaushanke Case Porvoo Näsin alue Tom Lindborg Rakennuttamis- ja valvontapalvelut Yksikön päällikkö Case Porvoo 3 taloyhtiötä, 1960-1970 luvulta 15 kerrostaloa, 3-9 kerrosta Lisätiedot Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti
Mistä hyvät rakennushankkeet on tehty RATUKE SEMINAARI Helsinki Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti Milko Tietäväinen Rakennuttamispäällikkö Tampereen kaupunki T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Lisätiedot Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014
Tekes innovaatiorahoittajana Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan luomiseen Yritysten kehitysprojektit Tutkimusorganisaatioiden Lisätiedot JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja
JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä Lisätiedot INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA. Rahoitusta hankintojen kehittämiseen. teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009
INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA Rahoitusta hankintojen kehittämiseen teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 TAUSTAA Lähivuosina länsimaissa on merkittävä haaste kehittää julkisia palveluja ja Lisätiedot Hankintojen yhteinen kehittäminen
Hankintojen yhteinen kehittäminen Hankinnan ohjeistuspalvelu 26.3.2015 Liikennevirasto ja ELY keskusten L- vastuualue Liikennevirasto perustettiin vuoden 2010 alussa. Virastoon yhdistettiin Tiehallinnon Lisätiedot ! LAATUKÄSIKIRJA 2015
LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö Lisätiedot Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa
Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa Kokemuksia hankintaklinikoista KEHTO-foorumi, Joensuu 24.5.2011 Pekka Vaara Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Tilaajan ongelmia Lisätiedot Rakentamispolitiikka. Verkkotoimikunta 6.9.2011 Keijo Välimaa
Rakentamispolitiikka Verkkotoimikunta 6.9.2011 Keijo Välimaa 2 PAS 55 Omaisuuden hallinnan elementit Omaisuuslajit Elinkaaren vaiheet: Hankkiminen Käyttäminen Kunnossapitäminen Uusiminen/hävittäminen 3 Lisätiedot Liikenneväylähankkeiden arvioinnin yleisohje
Liikenneväylähankkeiden arvioinnin yleisohje / 29/12/2003 / 1 Yleisohjeen tarkoitus Yhteiset periaatteet tie-, rata- ja vesiväylähankkeiden arviointiin Lisäksi tarvitaan tarkempaa ohjeistusta ja menetelmiä Lisätiedot Vesihuollon aluesaneerausmallin kehittäminen
2013-11-22 Vesihuollon aluesaneerausmallin kehittäminen Heidi Hyppönen, nuorempi vesihuollonsuunnittelija, WSP Vesisama-hanke 2 Vesihuoltoverkostojen korjausvelka kasvaa Nykyiset saneerauskäytännöt riittämättömiä Lisätiedot Tietomallien käyttöönotto Liikennevirastossa LiViBIM 2012 2014. Timo Tirkkonen 26.1.2012
Tietomallien käyttöönotto Liikennevirastossa LiViBIM 2012 2014 Timo Tirkkonen 26.1.2012 Taustaa TAHTOTILA Tilaajat ja palvelutoimittajat yhdessä yhteistyönä tekevät Suomen infra-alasta Euroopan tehokkaimman Lisätiedot SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET
SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin Lisätiedot Ennakkotehtävien jatkokehittelypohja. Suunnittelutasojen suhteet
Ennakkotehtävien jatkokehittelypohja Suunnittelutasojen suhteet Suunnittelutasojen suhteet Pääpointit jatkokehittelystä A. Mitä ennakkotehtävässä oli saatu aikaan? Hyvä ja konkreettinen esitys, jonka pohjalta Lisätiedot Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa. Timo Martelius Hankintajohtaja 01.10.2013
Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa Timo Martelius Hankintajohtaja 0 Espoon hankinnan painopistealueet 2013-2016: Kestävä kehitys Sosiaalinen ja eettinen kehitys Ekologinen kehitys Taloudellinen Lisätiedot TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä
TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1. Lisätiedot VESIHUOLTOVERKKOJEN SUUNNITTELUTEHTÄVIEN MÄÄRITTELY- JA HANKINTAOHJE 2012. Valmiin työn julkistaminen Vesihuoltojaoston syysseminaarissa 7.11.
VESIHUOLTOVERKKOJEN SUUNNITTELUTEHTÄVIEN Valmiin työn julkistaminen n syysseminaarissa 7.11.2012 Työryhmän puh.joht. Matti Ojala Rahoittajat: - Suomen Vesilaitosyhdistys ry - Maa- ja Vesitekniikan Tuki Lisätiedot Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön
Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa. Lisätiedot JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa
JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Lisätiedot Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015
Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Haasteet vesialalla Monet yritykset pieniä kansainvälisen kasvun kynnyksellä Lisätiedot MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa
MUISTIO 1 (3) MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa Valta-, kanta- ja seututeitä sekä niitä yhdistäviä ja niiden jatkeena olevia teitä varten, jotka palvelevat pääasiassa Lisätiedot Riskienhallinta taloyhtiössä
Riskienhallinta taloyhtiössä Taloyhtiö 2014 Maria Kulomäki Asunto-osakeyhtiölaki: asunto-osakeyhtiön toiminta Tarkoituksensa toteuttamiseksi asunto-osakeyhtiö huolehtii hallinnassaan olevien kiinteistöjen Lisätiedot Ei aina se halvin julkisen hankinnan tarjouskilpailun monet vaihtoehdot 11.12.2012. Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry
Ei aina se halvin julkisen hankinnan tarjouskilpailun monet vaihtoehdot 11.12.2012 Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Infrarakennuttamisen haasteita Infraomaisuuden arvon Lisätiedot Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä
Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä Riskit /tavoitteet: - mitkä ovat tavoitteet, joiden ainakin pitää toteutua? (näkökulma kunnan asukkaiden Lisätiedot Toivakan kunnan sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan perusteet
Toivakan kunnan sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan perusteet 1 (5) 1. Soveltamisala Sisäisen valvonnan ja siihen osana sisältyvän kokonaisvaltaisen riskienhallinnan perusteilla luodaan Lisätiedot Lean Construction ja integroivat toteutusmallit tilaajan näkökulmasta
LCIFIN-päivä 21.11.2013 Lean Construction ja integroivat toteutusmallit tilaajan näkökulmasta Kiinteistöjohtaja Teppo Salmikivi Helsingin yliopisto, tila- ja kiinteistökeskus 21.11.2013 Tila- ja kiinteistökeskus Lisätiedot RAHOITUSSUUNNITELMA JA TOTEUTETTAVUUS Tuukka Forsell, Jyrki Harjula, Annikki Niiranen ja Inspira 5/16/2013 1
RAHOITUSSUUNNITELMA JA TOTEUTETTAVUUS Tuukka Forsell, Jyrki Harjula, Annikki Niiranen ja Inspira 5/16/2013 1 Rahoitus- ja toteutusmallien arviointi 1. Hankeen lähtökohtien määrittely 2. Vaihtoehtoiset Lisätiedot SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET
1 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Sisällys Johdanto... 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala... Lisätiedot Mitä riskienhallinnan auditointi voisi tarkoittaa - referenssinä ISO 31000
Suomen Riskienhallintayhdistys Miniseminaari 21.9.2010 Mitä riskienhallinnan auditointi voisi tarkoittaa - referenssinä ISO 31000 Lassi Väisänen Matti Paakkolanvaara Yrityksen ja riskienhallinnan kehitysvaiheet Lisätiedot Rakennustyömaan laadunhallinnan suunnittelu. Kimmo Anttonen aluepäällikkö Talonrakennusteollisuus ry Itä-Suomi
Rakennustyömaan laadunhallinnan suunnittelu Kimmo Anttonen aluepäällikkö Talonrakennusteollisuus ry Itä-Suomi Työmaan laadunhallinta/ -varmistussuunnitelma 1. Vastuunjako selkeästi kuka tekee/vastaa mitä Lisätiedot OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008
KEMPELEEN KUNTA KAAVOITUKSEN TULOSYKSIKKÖ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS VIHILUODON YRITYSALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELYJÄ VARTEN VIHILUODON OSA-ALUE Lisätiedot Loviisan kaupungin keskusten ja vastuualueiden riskienhallinnan ja valvonnan arviointikehikko (luonnos)
Loviisan kaupungin keskusten ja vastuualueiden riskienhallinnan ja valvonnan arviointikehikko (luonnos) Keskukset ja vastuualueet arvioivat riskejä oman perustehtävänsä erityispiirteiden ja taloutensa Lisätiedot Ulkoistamisen edut tarjouspyynnön tekninen liite
Ulkoistamisen edut tarjouspyynnön tekninen liite Tukes tilasi oheisen tarjouspyynnöksi soveltuvan dokumentin osana kansallisen kemikaaliohjelman suositusten toteuttamiseen liittyvää projektia vuonna 2009. Lisätiedot Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007
Digipäivä, Hallintoryhmä 25.8.2015 Sipoo NURMIJÄRVEN SÄHKÖINEN ASIOINTI 2 Tero Kulha Taustaa Sähköisestä arkistoinnista on puhuttu Nurmijärvellä kauan ja se ollut budjetissakin useampana vuonna. Nyt teema Lisätiedot Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007
Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttori ja Hallinnon ohjaus toimiala valtiotasoisten hankkeiden toteuttajana Valtiokonttori on palveluvirasto, Lisätiedot Korjausrakentamisen palveluja ja teollista toimintaa
Miten julkiset hankinnat voivat tukea rakentamisen cleantechratkaisuja? Motiva / Tekes seminaari 10.2.2015 Korjausrakentamisen palveluja ja teollista toimintaa Tekesin Rakennettu ympäristö ja Huippuostajat Lisätiedot Isännöintisopimus kuinka sopia ja pitää sopimus ajan tasalla
Isännöintisopimus kuinka sopia ja pitää sopimus ajan tasalla Hallitusseminaari 2011 Anu Kärkkäinen päälakimies Suomen Kiinteistöliitto ry ISÄNNÖITSIJÄN VALINTA Milloin taloyhtiössä on oltava isännöitsijä? Lisätiedot MAANTIEN 3932 PARANTAMINEN VÄLILLÄ JOUTSENO-RAVATTILA, Lappeenranta
SOPIMUSLUONNOS 1 (5) 23.10.2012 280/2012/KAS/11 MAANTIEN 3932 PARANTAMINEN VÄLILLÄ JOUTSENO-RAVATTILA, Lappeenranta Sopimus toteutuskustannusten jaosta ja kohteen rakentamisesta Ravattilan koulun kohdalla Lisätiedot Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15
Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden Lisätiedot Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.
1/6 Oulunkaaren kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ Piisilta 1 91100 Ii 16.8.2011 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen Lisätiedot HUMPPA. Hoidonjohtomallin pilotointi Espoo 2014 2019. Katja Levola, Pirkanmaan ELY-keskus
HUMPPA Hoidonjohtomallin pilotointi Espoo 2014 2019, Pirkanmaan ELY-keskus Esityksen sisältö Taustaa tilaajista Liikenneviraston ja ELY-keskusten hoidon ja ylläpidon alueurakointi Hoidonjohtourakkamalli Lisätiedot Pilotti: Lumitöiden estekartoitus. Pilottisuunnitelma
1 (8) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: Lumitöiden estekartoitus Pilottisuunnitelma Muutoshistoria: Versio Pvm Tila (luonnos / ehdotus / hyväksytty) Tekijä(t) Huomautukset Lisätiedot 1. Valmistelut ulkoisen arvioinnin tilaamiseksi
ULKOISEN ARVIOINNIN TILAAMISEN TARKASTUSLISTA Tarkistuslistan avulla tilaaja voi seurata ja jäsentää ulkoisen arvioinnin tilaamisen prosessin etenemistä. Taulukkomuotoon kirjatun tarkistuslistan kohdat Lisätiedot 1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen
Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Liikenneväyliä ja yleisiä alueita koskeva mittariprojekti Päijät-Hämeen kunnissa PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PAKETTI Kuntien palvelurakenteiden kehittämisprojekti Lisätiedot LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN
LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN KONFERENSSI 8.5.2015 TAUSTAA: Työn rahoittajat: Kangasalan Lisätiedot Aktuaarina Suomessa tänään ja huomenna finanssiryhmittymän riskienhallinnassa. Aktuaariyhdistyksen vuosikokous 26.2.2009 Markku Miettinen
Aktuaarina Suomessa tänään ja huomenna finanssiryhmittymän riskienhallinnassa Aktuaariyhdistyksen vuosikokous 26.2.2009 Markku Miettinen 1 Tapiola-ryhmä ja konsernit 31.12.2008 VAKUUTUKSENOTTAJAT Alma Lisätiedot Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö
Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö Juha Myllymäki Johtava lakimies Suomen Kuntaliitto Palvelujen järjestäminen JÄRJESTÄMISVASTUU KUNTA ISÄNTÄKUNTA (YHTEISTOIMINTA-ALUE) KUNTAYHTYMÄ Lisätiedot TAITAVA KUNTARAKENNUTTAJA JA VESIHUOLTO
TAITAVA KUNTARAKENNUTTAJA JA VESIHUOLTO VESIHUOLTOPÄIVÄT Finlandia-talo 4.6.2014 Teemu Vehmaskoski SUOMEN RAKENNUSINSINÖÖRIEN LIITTO RIL Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL 1 1. Lähtökohdat 2. Ohjaava Lisätiedot Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia
Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia Kuntaliiton palveluasumisen opas Kuntatalo 5.11.2012 Katariina Huikko Lakimies Sisältö Toimintaympäristöstä Hankinnan kohteen määrittely Palveluasumisen Lisätiedot Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia
Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia Kirsi Rontu Infra-alasta tuottavampi yhteistyöllä 2 Kirsi Rontu 1 Julkiset hankkijat yhteistyöhön Lisätiedot Hankintaklinikka. Foorumi ja työkalu kiinteistö- ja rakennusalan vuorovaikutus- ja kehittämishaasteisiin
Hankintaklinikka Foorumi ja työkalu kiinteistö- ja rakennusalan vuorovaikutus- ja kehittämishaasteisiin Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Kauppalehti 14.6.2007: Urakkatarjouksissa Lisätiedot Kerrostalojen korjaaminen klinikan tavoitteet ja toteutus
Kerrostalojen korjaaminen klinikan tavoitteet ja toteutus Turun läntisten alueiden kehittäminen 27.05.2014 Ilpo Peltonen, RAKLI ry Asuinalueiden ja kerrostalojen uudistaminen ja korjaaminen Ikääntyvien Lisätiedot IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015
Integroitujen projektitoimitusten kehittäminen johtavien tilaajien ryhmähankkeena (IPT-hanke) IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 IPT-hanke; kehitysvaihe-työpaja Lisätiedot 1. päivä 10.9.2014. 8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi, materiaalin jako
1. päivä 10.9.2014 8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi, materiaalin jako 9.00 Koulutusohjelman avaus Tavoitteet Osallistujat Johtaja Anu Karvonen Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL 9.15 Projektipäällikön Lisätiedot Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti
TARJOUSPYYNTÖ Rakennusteknisten töiden urakkatarjouspyyntö Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Tilapalvelu Keskitie 10 44500 Viitasaari Lisätiedot 2016 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute