Source: https://es.scribd.com/document/218033120/manual-de-contratacio-n-y-supervisio-n
Timestamp: 2018-04-23 02:19:07
Document Index: 344227635

Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'artículo 13', 'artículo 18', 'artículo 4', 'artículo 8', 'artículo 90', 'artículo 5', 'artículo 29', 'artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 74', 'artículo 2', 'artículo 8', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 30', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 32', 'artículo 2', 'artículo 32', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 23', 'artículo 40', 'artículo 60', 'artículo 11', 'artículo 217', 'artículo 11', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 89', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 9', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 94', 'artículo 32', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 42', 'artículo 41', 'artículo 20', 'artículo 209', 'artículo 2', 'artículo 92', 'artículo 3', 'artículo 2', 'Artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 2', 'Artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 84', 'artículo 83', 'artículo 32', 'artículo 40', 'artículo 85', 'artículo 84', 'artículo 91', 'artículo 84', 'artículo 220']

Cargado por leonardsal01
Manual de Contratación y Supervisión CPNAA
Carrera 6 No. 26 B-85 Piso 2, Bogotá - Colombia PBX 3502700 Fax: 3502700 Opción 1 www.cpnaa.gov.co
Certificado SC 5502-1
PRESENTACIÓN Como parte de los procesos que integran el Sistema de Gestión de Calidad se encuentran el de contratación, fundamental para el funcionamiento de las entidades estatales, y contemplados en la ISO 9001:2000 denominado “Adquisición de Bienes y Servicios” . El proceso de contratación en Colombia se encuentra regulado por la Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007 y demás normas que las modifiquen, adicionen o deroguen, y en las materias no reguladas en dichas Leyes, a las disposiciones civiles y comerciales, y está sujeto a constantes modificaciones, que deben ser tenidas en cuenta por los operadores en el curso de los procesos contractuales, con el fin de evitar inconvenientes que puedan viciar los mismos. Como quiera que el éxito del proceso contractual se logra con el cumplimiento de cada uno de los pasos y etapas consagrados en las normas, y con la coordinación entre las diferentes dependencias o instancias que participan en el mismo, se presenta este Manual de Contratación, que servirá de guía de gestión y orientación en el desarrollo de la actividad, buscando garantizar que la adquisición de bienes y servicios para el cumplimiento de los fines de la CPNAA, se realice con los más altos niveles de eficiencia y efectividad y que la supervisión de los contratos se realice conforme a las normas legales, buscando el cumplimiento de los fines estatales. De conformidad con el artículo 8.1.1.1 del Decreto 734 de 2012, el presente manual contiene las funciones internas en materia contractual, las tareas que deban acometerse por virtud de la delegación o desconcentración de funciones, las que se derivan de la vigilancia y control de la ejecución contractual , constituyéndose en una herramienta de trabajo para los trabajadores y contratistas de la CPNAA, y de manera especial para aquellos encargados de adelantar los trámites que día a día demandan ambos procesos. Esperamos que este instrumento se constituya en un insumo de consulta permanente que minimice la ocurrencia de errores en materia contractual y haga más efectivo el proceso de adquisición de bienes y servicios y de control de la ejecución contractual en el CPNAA.
INTRODUCCIÓN El Manual de Contratación y Supervisión del CPNAA, integra elementos como la caracterización, el procedimiento y la documentación soporte que permite la estandarización de los procesos, bajo el marco normativo de la Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007, Decreton734 de 2012 y demás normas que las modifiquen, adicionen o deroguen, y en las materias no reguladas en dichas Leyes, a las disposiciones civiles y comerciales. A su vez el capítulo de supervisión contiene los aspectos legales y procedimentales a tener en cuenta en desarrollo de la ejecución del contrato. Este documento está conformado por cinco capítulos, en los que se señalan los pasos para adelantar el proceso de contratación de acuerdo con la normatividad vigente, así como los actores que intervienen en el desarrollo del mismo. El primer capítulo presenta el objetivo de esta herramienta de gestión, la normatividad aplicable, haciendo alusión a las principales normas que regulan el proceso contractual, la competencia para la celebración de contratos en el CPNAA y la planeación de la contratación; el segundo contiene el proceso con sus subprocesos: precontractual, contractual y pos contractual, el tercero incluye el procedimiento para cada una de las modalidades de selección de contratistas y los pasos a seguir en cada caso y el cuarto incluye el procedimiento de Supervisión. El último capítulo integra un glosario con los términos de común utilización en los procesos contractuales Este Manual se constituirá en una herramienta para que la selección de los contratistas y la celebración de los respectivos contratos por parte del CPNAA, sean el resultado de un diligente y coordinado proceso de planeación y de ejecución de todas las actividades, estudios, proyecciones y análisis necesarios para tal efecto, enmarcado en los principios constitucionales de la función administrativa y de los principios que informan la actividad contractual del Estado. Finalmente, se resalta la necesidad de tener en cuenta los formatos propios del desarrollo del proceso contractual y que forman parte integral del Sistema de Gestión de Calidad , contenidos en el Software ISOluciòn® Estándar V.3, herramienta integral para la administración, gestión y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad del CPNAA.
CAPÍTULO 1 GENERALIDADES 1.1 OBJETIVO Dar claridad en los procedimientos internos a seguir para la obtención de bienes y servicios y todos los asuntos propios de la contratación, desde su planeación, pasando por los subprocesos de selección, ejecución, vigilancia y control. Su aplicación no releva al usuario de la observancia de las normas vigentes y sus modificaciones. 1.2 NORMATIVIDAD APLICABLE
De conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 80 de 1993, los contratos que celebre el CPNAA, se rigen por lo dispuesto en La Constitución Política de Colombia, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, las leyes 1150 de 2007 y 1474 de 2011, los decretos 019 y 734 de 2012 y las demás disposiciones que lo reglamenten, complementen, adicionen o modifiquen. De igual forma, según lo establece el artículo 13 de la Ley 80 de 1993, a la contratación estatal le son aplicables las disposiciones comerciales y civiles pertinentes en aquellas materias no reguladas por la misma. La contratación que lleve a cabo e l CPNAA, deberá sujetarse también a las disposiciones del M a n u a l d e P r e s u p u e s t o . 1.3. RÈGIMEN LEGAL DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES, PROHIBICIONES Y CONFLICTO DE INTERESES. 1.3.1. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:
No podrán participar en procedimientos de selección, ni celebrar contratos con e l CPNAA, las personas naturales o jurídicas que se hallen incursas en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidades señaladas en la Constitución Política, la Ley, los reglamentos de la Entidad, y especialmente, las contempladas en los artículos 8 (adicionado por el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y modificado por los artículos 1 y 2 de la ley 1474 de 2011), 9 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 4 de la Ley 1474 de 2011 por medio del cual se adicionó el literal f) al numeral 2 del artículo 8° de la Ley 80 de 1993. 1.3.2. PROHIBICIONES:
Los trabajadores y contratistas del CPNAA, en desarrollo de los procesos de contratación, deberán abstenerse de realizar las conductas expresamente prohibidas en la Constitución, la ley y en especial las consagradas en la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único).
En general todo trabajador del CPNAA y quienes presten sus servicios al mismo, se deben abstener de participar por sí o por interpuesta persona, en interés personal o de terceros, en actividades de contratación que puedan constituir un posible conflicto de interés, entendido éste como toda situación de contraste o incompatibilidad que pueda darse entre los intereses del CPNAA y el de los trabajadores o contratistas. Se considera que también existe conflicto de interés cuando el asunto afecte o se relacione con su cónyuge, compañero o compañera permanente, o algunos de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho. 1.4. PRINCIPIOS APLICABLES A LA CONTRATACIÓN: En los procesos de contratación que adelante e l CPNAA, se tendrán en cuenta los principios consagrados en la Constitución Política, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, el Código d e P r o c e d i m i e n t o A d m i n i s t r a t i v o y d e l o C o n t e n c i o s o A d m i n i s t r a t i v o , y especialmente los de buena fe, debido proceso, primacía del derecho sustancial sobre lo material, planeación, igualdad, anualidad, responsabilidad, economía, celeridad, oportunidad, publicidad, selección objetiva y transparencia, que se definen a continuación:. 1.4.1 Buena fe: Las actuaciones en la contratación deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que adelanten los trabajadores y contratistas del CPNAA y quienes contraten con ésta Entidad. 1.4.2. Calidad: Es deber de los trabajadores y contratistas que intervengan en la contratación, controlar y asegurar la calidad de todos los procesos que la componen, exigiendo los mejores estándares a los Contratistas y desarrollando acciones para satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes internos y externos del CPNAA. 1.4.3. Celeridad: Las normas establecidas en este Manual, deberán ser utilizadas por los trabajadores y contratistas de la Entidad como un mecanismo para agilizar las decisiones, y para que los trámites de la contratación se cumplan con eficiencia y eficacia. Los trabajadores y contratistas del CPNAA impulsarán los procesos de contratación encaminados a lograr que una vez iniciados, éstos puedan adjudicarse, celebrarse y ejecutarse a la mayor brevedad. 1.4.4. Economía: Los procesos de contratación se adelantarán de tal manera que la Entidad pueda seleccionar la
propuesta que mejor convenga a sus intereses para ejecutar el respectivo contrato, haciendo la mejor inversión en recursos técnicos, económicos y humanos; los recursos destinados para la contratación, deben ser administrados con austeridad en medios, tiempo y gastos. Este principio además busca que en igualdad de condiciones de calidad, los bienes y servicios se obtengan al menor costo. Las normas de selección y los pliegos de condiciones fijarán procedimientos estrictamente necesarios para asegurar la selección objetiva, señalarán términos precisos y se dará impulso oficioso a las actuaciones. Los trámites se adelantarán con austeridad de tiempo, medios y gastos y se impedirán las demoras en la ejecución del contrato. Se adoptarán procedimientos que garanticen la pronta solución de diferencias y controversias. La iniciación de los procesos contractuales y la suscripción de contratos sólo proceden cuando existan las partidas y la disponibilidad presupuestal. La conveniencia del objeto y las aprobaciones para proceder se analizarán e impartirán antes del inicio del proceso contractual. Con la debida anticipación a la iniciación del proceso de selección o a la firma del contrato, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos y el pliego de condiciones. 1.4.5. Planeación Es la etapa de concepción del contrato o de definición de los requerimientos de una contratación. Todo trámite contractual deberá corresponder a una cuidadosa planeación, para contribuir en forma eficiente al logro de los objetivos Institucionales, estableciéndose previamente las necesidades de la Entidad para el cumplimiento del servicio público que le ha sido encomendado, la disponibilidad de los recursos suficientes para respaldar la contratación, las condiciones, los riesgos, plazos, valor y el esquema que implementará para establecer el seguimiento y control a la actividad, servicios o bienes contratados. 1.4.6. Responsabilidad Los trabajadores y / o contratistas que intervengan en la planeación, trámite, celebración, ejecución y liquidación de un contrato, están obligados a proteger los derechos del CPNAA, del Contratista y de terceras personas que puedan verse afectadas con el mismo. Dichos trabajadores y / o contratistas deberán responder por sus actuaciones y omisiones antijurídicas e indemnizar los daños que se causen por razón de ellas. De igual manera, los Contratistas deben garantizar la calidad de los trabajos, bienes o servicios contratados, y responder por ello.
Las personas naturales que actúan en representación de las dos partes, lo mismo que los supervisores, interventores, consultores, asesores, etc., que intervengan en la contratación del CPNAA, responden de diversas maneras en el proceso contractual. Por las actuaciones, hechos, omisiones o abstenciones que les sean imputables y que causen perjuicio a los contratistas, responden civilmente, tanto por la disminución patrimonial que causen como por la ganancia o beneficio dejado de percibir por ellos. En el evento en que la administración sea condenada a reparar daños económicos como consecuencia de actuaciones de los trabajadores o agentes suyos en la actividad contractual, procede la acción de repetición contra ellos, en los términos y circunstancias del artículo 90 de la Constitución Política. La entidad y trabajadores responderán cuando hubieren abierto licitaciones sin haber elaborado los diseños, estudios o evaluaciones indispensables, o cuando los pliegos de condiciones hayan sido elaborados en forma incompleta, ambigua o confusa que conduzcan a interpretaciones subjetivas. Los trabajadores están expuestos a responsabilidad civil, penal, fiscal y disciplinaria, por sus acciones u omisiones en la actuación contractual. A su vez, están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado, a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados con motivo de la adjudicación y ejecución del contrato. Las actuaciones de los trabajadores estarán presididas por las reglas sobre administración de bienes ajenos y los postulados acordes con la ética y la justicia. 1.4.7. Transparencia El CPNAA debe dar aplicación al desarrollo reglamentario del deber de selección objetiva, señalado en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, según el cual los factores de escogencia y calificación que establezca la Entidad en los pliegos o términos de referencia tendrán en cuenta criterios y reglas claras y conocidas con oportunidad, para que los interesados conozcan los informes, conceptos y decisiones, así como para formular observaciones. Con este propósito, el trabajador y / o contratista competente dispondrá lo necesario para que en el proceso de contratación se deje evidencia documental de las actuaciones y decisiones que ocurran dentro del mismo. Este principio se refiere a la etapa de formación del contrato y busca la imparcialidad, la igualdad de oportunidades, la publicidad, el debido proceso y la selección objetiva de los contratistas, aún en la adjudicación directa. Bajo este principio, la ley establece que la escogencia del contratista debe efectuarse a través de licitación pública, salvo las excepciones legales. El proceso contractual debe dar la oportunidad de conocer, formular observaciones y controvertir las actuaciones.
Las actuaciones de los trabajadores y / o contratistas del CPNAA en los procesos contractuales serán públicas lo mismo que los expedientes. A las personas que demuestren interés legítimo se les suministrará, a costa de ellas, copia de las actuaciones y propuestas recibidas, respetando la reserva de patentes, procedimientos y privilegios. Los pliegos de condiciones deberán contener requisitos necesarios, reglas objetivas, justas, claras y completas, condiciones sobre costos y calidad de los bienes, obras y servicios. Los actos administrativos que se expidan en el proceso contractual, incluidos el acto de adjudicación y la declaratoria de desierto, se motivan en forma detallada y precisa. Los avisos de cualquier clase en el proceso contractual no podrán incluir referencia alguna al nombre de ningún trabajador de la entidad. Selección Objetiva La escogencia debe hacerse al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva. Es la elección imparcial del contratista que más convenga a los intereses del CPNAA, considerando los criterios que han sido previamente establecidos por la entidad para calificar y escoger en igualdad de condiciones la mejor de las propuestas. Documentación de la contratación Los trabajadores y / o contratistas competentes deberán garantizar que las diferentes etapas del proceso de contratación queden registradas documentalmente. Los trámites y actuaciones administrativas, deben quedar soportadas en su totalidad en documentos, atendiendo los principios de eficiencia, economía y celeridad. Además, en cumplimiento del artículo 29 del Código Contencioso Administrativo, se debe conformar el expediente con todos los documentos y actuaciones de cada contrato para su posterior examen, obtención de copias y certificaciones sobre el mismo. Para tal propósito todo documento debe quedar fechado y suscrito por los trabajadores y o contratistas que lo elaboraron, proyectaron y/o intervinieron en su elaboración. Igualdad de los proponentes Los procesos de contratación del CPNAA tienen el propósito de que los proponentes participen en igualdad de condiciones, con las mismas posibilidades, derechos, obligaciones, oportunidades y facultades, sin que exista discriminación o favorecimiento en contra o a favor de alguno de ellos. Supremacía de lo sustancial sobre lo formal. En todo proceso de selección de contratistas primará lo sustancial sobre lo formal. En consecuencia,
no podrá rechazarse una propuesta por la ausencia de requisitos o la falta de documentos que verifiquen las condiciones del proponente o soporten el contenido de la oferta y que no constituyan los factores de escogencia establecidos por el CPNAA en el pliego de condiciones. Tales requisitos o documentos podrán ser requeridos por la entidad en condiciones de igualdad para todos los proponentes hasta la adjudicación, o hasta el momento en que se establezca en el pliego de condiciones. En ningún caso se podrá señalar taxativamente los requisitos o documentos subsanables o no subsanables en el pliego de condiciones, ni permitir que se subsanen asuntos relacionados con la falta de capacidad para presentar la oferta, ni que se acrediten circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso. En los procesos de contratación se seguirán los lineamientos establecidos para cada modalidad de selección y los pliegos de condiciones indicarán los requisitos y objetivos necesarios para participar en los procesos de selección, definiendo reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confección de ofrecimientos de la misma índole y aseguren la escogencia objetiva del contratista. El C P N A A , dispondrá lo necesario para que en los procesos de contratación se deje evidencia documental de las actuaciones y decisiones que ocurran dentro del mismo.
1.5. COMPETENCIA Según el artículo 11 de la ley 80 de 1993, la competencia para ordenar y dirigir la celebración de licitaciones y para escoger contratistas será del jefe o representante de la entidad, según el caso. De conformidad con el artículo 12 de la ley 80 de 1993, los jefes y los representantes legales de las entidades estatales podrán delegar total o parcialmente la competencia para celebrar contratos y desconcentrar la realización de licitaciones en los trabajadores que desempeñen cargos del nivel directivo o en sus equivalentes. En consonancia con lo anterior, el Acuerdo 01 de 2012, en su artículo 3, numeral 2) establece que la Dirección Ejecutiva del Consejo ejercerá la gerencia administrativa de la entidad y para el efecto desempeñará, entre otras, “Servir como ordenador del gasto de la entidad sin límite de cuantía en cumplimiento de su misión institucional y conforme al presupuesto y los planes aprobados por la Sala de Deliberación y Decisión ”. Por su parte el numeral 3 del artículo 4 del Acuerdo No. 1 de 2012 expedido por la Sala de Deliberación y Decisión del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, le asigna a la Subdirección Jurídica la función de adelantar el proceso de adquisición de bienes y servicios necesarios para el normal funcionamiento de la entidad.
1.6. PLAN DE CONTRATACIÓN En cumplimiento del principio de planeación, el objetivo del plan de contratación es proyectar las necesidades de bienes y servicios del CPNAA, que se requieren para lograr la misión institucional en términos de eficiencia y eficacia, en cumplimiento de los fines del Estado. El Plan de Contratación contendrá, previa construcción del objeto del bien o servicio a adquirir y la estimación del presupuesto que se destinará para dichos fines, la modalidad de selección por medio de la cual se llevará a cabo la escogencia del contratista. Todos los bienes, servicios u obras a contratar deben ser concordantes con la definición de los respectivos rubros que integran el presupuesto de la entidad, de acuerdo con la naturaleza y el objeto contractual. En la primera semana del mes de enero de cada año, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, las dependencias del CPNAA remitirán sus requerimientos en materia de contratación a la D i r e c c i ó n E j e c u t i v a para la consolidación del Plan de Contratación y su posterior publicación a mas tardar el 31 de enero en su página Web. En este Plan no se registrará lo relativo a Caja Menor, Nómina y Servicios Públicos. En el Plan de Contratación se incluirán las fechas máximas en que las dependencias solicitantes remitirán a la S u b d i r e c c i ó n Jurídica los estudios previos necesarios para iniciar cualquier proceso de selección, lo anterior de acuerdo con los términos establecidos para cada modalidad de selección. Las solicitudes de contratación deberán radicarse en la S u b d i r e c c i ó n J u r í d i c a con mínimo ocho (8) días de antelación a la fecha de inicio prevista en el Plan de Contratación, a fin de cumplir con el cronograma y satisfacer oportunamente la necesidad requerida por el CPNAA. Las áreas en las que surge la necesidad realizarán el seguimiento al cumplimiento de los cronogramas pactados dentro del plan de contratación. Toda necesidad presentada o solicitada a la S u b d i r e c c i ó n J u r í d i c a , deberá estar inscrita en el Plan de Contratación, el cual podrá ser modificado de acuerdo con las necesidades del servicio, previa justificación de las dependencias solicitantes. CAPÍTULO 2 DEL PROCESO CONTRACTUAL
En los procesos contractuales adelantados por e l CPNAA, se seguirán los trámites y procedimientos establecidos en el presente manual de acuerdo con lo previsto en las normas vigentes de contratación estatal.
Se entiende por proceso contractual, el conjunto de etapas, actividades y trámites que el CPNAA debe realizar para la adquisición de los bienes, servicios u obras que se requieran para el cumplimiento de sus funciones. Las siguientes son las instancias que participan en el proceso contractual del CPNAA: INSTANCIAS DENTRO DEL PROCESO CONTRACTUAL 1. COMITÉ ASESOR Y EVALUADOR:
En los procedimientos de selección de contratistas bajo las modalidades de Licitación Pública, Selección Abreviada, Mínima Cuantía y Concurso de Méritos participará el Comité Asesor y Evaluador del CPNAA, el cual estará integrado por:
GRUPO JURIDICO Subdirector Jurídico Profesional Especializado 01 de la Subdirección Jurídica
GRUPO TÉCNICO Subdirector de Fomento
GRUPO FINANCIERO Profesional Universitario 02 de la Dirección Ejecutiva o quien haga sus veces Profesional que presta sus servicios al CPNAA como Contador Público
A las reuniones del Comité Asesor y Evaluador del CPNAA podrán ser designados por la Dirección Ejecutiva las personas que a su juicio informen, expliquen o den claridad jurídica o técnica a los temas a tratar en la reunión respectiva.
 La Subdirectora Jurídica será el Coordinador del Comité.  El Profesional Especializado 01 de la Subdirección Jurídica actuará como Secretario del
 Los contratistas que integren el Comité Asesor y Evaluador, deberán tener esa obligación
 En el evento de ser necesario que el proponente subsane la propuesta el Comité Asesor y
Evaluador, a t r a v é s d e l S e c r e t a r i o d e l C o m i t é , será responsable de requerir la información al proponente, para lo cual, en caso de ser necesario contarán con la asesoría o acompañamiento de la Subdirección Jurídica.
FUNCIONES DEL COMITÉ ASESOR Y EVALUADOR: 1) Estudiar la necesidad, conveniencia y oportunidad para la apertura de los procesos de contratación estatal, con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada y concurso de méritos. 2) Velar por el estricto cumplimiento de los principios rectores de la contratación estatal, establecidos en la Constitución Política de Colombia, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 0734 de 2012 y demás normas complementarias en la materia. 3) Formular recomendaciones orientadas a la existencia de una adecuada planeación en los procesos de contratación de la Entidad, dirigida a alcanzar los objetivos institucionales. 4) Recomendar la aprobación de los estudios y documentos previos que se elaboren por cada una de las dependencias del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, que requieran el bien o servicio, con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada y concurso de méritos. 5) Estudiar los pliegos de condiciones de los procesos contractuales que se pretendan adelantar con recursos del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares. 6) Participar en las diferentes etapas precontractuales de los procesos de selección de licitación pública, selección abreviada y concurso de méritos. 7) Este comité deberá evaluar y calificar las propuestas presentadas dentro del proceso de selección, de manera objetiva, ciñéndose exclusivamente a las reglas contenidas en el pliego de condiciones. Deberá verificar que las garantías de seriedad de la propuesta cumplan las condiciones solicitadas en el pliego de condiciones y el cumplimiento de los requisitos habilitantes desde el punto de vista jurídico, técnico, y financiero, así como las condiciones de experiencia. 8) Recomendar procedimientos que mejoren la eficiencia y economía del proceso que haga parte, así como definir conflictos de interpretación de las normas de contratación, respetando en todo caso los principios que rigen la actividad contractual. 9) Presentar los respectivos informes de evaluación y calificación, recomendar al Director Ejecutivo el sentido de la decisión a adoptar de conformidad con la evaluación efectuada y proyectar la respuesta a las observaciones a la evaluación. 10) Evaluar las propuestas en los procesos de selección de licitación pública, selección abreviada y concurso de méritos. 11) Recomendar al Ordenador del Gasto, la adjudicación o declaratoria de desierta de los respectivos procesos de selección de licitación pública, selección abreviada y concurso de méritos.
12) En los procesos de Mínima Cuantía, la función del Comité Asesor y Evaluador está dirigida a verificar los requisitos habilitantes del proponente cuya oferta sea la de menor valor. La Subdirección Jurídica, es la encargada de asesorar y adelantar todas las etapas del proceso contractual, previa entrega de la documentación por el área o dependencia que requiera la contratación. En el concurso de méritos, el Comité Asesor y Evaluador estará integrado por un número plural e impar de personas. 1.2. REUNIONES DEL COMITÉ ASESOR Y EVALUADOR.
El Comité Asesor y Evaluador se reunirá las veces que convoque su Coordinador y de sus reuniones se dejará constancia en actas que se firmarán por todos los integrantes. Estas actas se deberán aprobar en la reunión siguiente; su numeración será ascendente y con interrupción anual. Su elaboración y custodia será responsabilidad del Secretario del Comité. Parágrafo Primero. El Secretario del Comité realizará esta convocatoria mediante comunicación escrita dirigida a cada uno de los integrantes, indicando el lugar, fecha y hora de su realización, con mínimo dos (2) días hábiles de antelación a la celebración de la misma. Parágrafo Segundo. Cuando por causa justificada, algún integrante del Comité no pueda asistir a la reunión deberá dar aviso por escrito al Secretario del mismo, con por lo menos un (1) día de antelación a la fecha de la reunión. 1.3. DECISIONES DEL COMITÉ ASESOR Y EVALUADOR.
El Comité Asesor y Evaluador deliberará con la asistencia de los tres (3) integrantes, y decidirá válidamente con el voto favorable de la mayoría de sus asistentes, determinaciones que tendrán el carácter de recomendación para el Ordenador del Gasto. 2. ÁREA O DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO La dependencia que requiere la contratación del servicio, es la encargada de elaborar los estudios previos, con el apoyo de la Subdirección Jurídica, para el inicio del proceso contractual y tiene la obligación de entregar completos todos los documentos, en medio físico y magnético, para la elaboración del contrato por l a S ub d ir ec c i ó n J urí d i c a . Los estudios previos deberán ser cuidadosamente elaborados por el área que requiere la contratación, de manera que no existan errores en la forma y el fondo que puedan prestarse a equívocos en la selección objetiva del contratista. En caso de que se presenten estas situaciones y no puedan ser corregidas de oficio por la Subdirección Jurídica, la documentación será devuelta al
área respectiva, para la correspondiente modificación o adecuación, en un plazo no superior a cinco días hábiles. 2.1 ETAPA PRECONTRACTUAL: Esta etapa tiene como objetivo la planeación y preparación del proceso contractual y comprende entre otros aspectos, la elaboración del plan de contratación definido y descrito en el numeral 1.6 del Capítulo 1 de este manual, la realización de estudios previos, el análisis de los precios del mercado, las autorizaciones y /o licencias, en el evento de ser necesaria la elaboración de pliegos de condiciones y el subproceso de selección de contratistas. De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta lo consagrado en el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 734 de 2012, se determinará la modalidad de selección que deba realizarse: Licitación pública; concurso de méritos; selección abreviada, mínima cuantía o contratación directa. Las dependencias que requieren el bien o servicio a contratar, son las encargadas de planear la contratación de sus necesidades. En los estudios previos deberán definir las especificaciones técnicas, el objeto a contratar, indicar el rubro presupuestal a afectar con la contratación, indicar si la contratación respectiva está cobijada por un Acuerdo Internacional o un Tratado de Libre Comercio vigente para el Estado Colombiano, de conformidad con el artículo 8.1.1.7 del Decreto 734 de 2012, elaborar los estudios de costos, y en general establecer todos los aspectos a tener en cuenta en el futuro contrato a suscribir, los cuales serán de mayor o menor complejidad según la naturaleza y características del objeto contractual. 2.1.1 Estudios previos: La contratación debe estar precedida de un estudio en el cual se describa la necesidad del bien o servicio a contratar. La elaboración de los estudios previos, estará a cargo del área en la cual surge la necesidad o dependencia solicitante, que será la responsable de presentar los documentos necesarios para adelantar la contratación. En los estudios deberá señalarse el trabajador al que le corresponderá realizar la supervisión del contrato. De acuerdo con la modalidad de selección aplicable, el área en la cual surge la necesidad debe realizar la solicitud de contratación y diligenciar el formato de “Estudios Previos” que forman parte integral del SGC, contenidos en el Software ISOluciòn® Estándar V.3, herramienta integral para la administración, gestión y mantenimiento del SGC, el cual contiene los aspectos mínimos requeridos por el Decreto 734 de 2012, la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007. Sin perjuicio de lo descrito, la dependencia solicitante debe incluir todos los demás aspectos que considere necesarios para complementar los estudios. A los estudios previos deberá anexarse el Certificado de Disponibilidad Presupuestal e x p e d i d o
p o r el Profesional Universitario 02 de la Dirección Ejecutiva o quien haga sus veces . Los estudios previos con los documentos definitivos que sirven de soporte de los mismos y las disponibilidades presupuestales, se remitirán a la Subdirección Jurídica, en físico y magnético, con ocho (8) días de antelación a la fecha prevista para el inicio de la contratación en el Plan de Contratación, a fin de iniciar el proceso de selección o elaborar el contrato. Sin la totalidad de los documentos establecidos en el Decreto 734 de 2012, no se dará inicio al proceso. La Subdirección Jurídica devolverá las solicitudes de contratación cuyos documentos no estén correctos para iniciar el correspondiente proceso de selección, y solo hasta que se corrijan empezarán a correr los términos para iniciar el proceso. Los elementos mínimos previstos en el artículo 2.1.1 del Decreto 734 de 2012, se complementarán con los exigidos de manera puntual en las diversas modalidades de selección. El soporte de la tipificación, estimación, y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato sólo será exigible para las modalidades de licitación pública, selección abreviada y concurso de méritos, de conformidad con el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con el artículo 2.1.2 del Decreto 734 de 2012 y deberá realizarse para cada caso concreto, en razón que éstos riesgos varían dependiendo del objeto de la contratación. Al elaborar los estudios previos la dependencia que los diseñe debe tener en cuenta que los riesgos que deben estimarse, tipificarse y asignarse son solamente los previsibles, para lo cual hay que entender que el concepto de previsibilidad se refiere a los eventos que razonablemente pueden esperarse que ocurran en condiciones normales y que puedan afectar el equilibrio económico del contrato. De conformidad con lo anterior los riesgos regulatorios, legislativos, tributarios no deberán incluirse en el texto de los estudios previos, ni pliegos de condiciones. La fuerza mayor y el caso fortuito no son susceptibles de preverse, precisamente la imprevisibilidad es su característica. Se entienden como riesgos involucrados en la contratación todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, puedan alterar el equilibrio financiero del mismo; así el riesgo será previsible en la medida en que el mismo sea identificable y cuantificable. 2.1.2. Estudios de mercado: los estudios de costos forman parte de los estudios previos y deben entregarse junto a la solicitud de contratación en la Subdirección Jurídica. Con base en las especificaciones técnicas y demás características de la contratación a realizar, debe efectuarse un completo estudio de mercado que permita soportar el valor estimado del contrato a celebrar teniendo en cuenta todas las variables utilizadas para determinar el presupuesto, conforme lo señala el numeral 4 del artículo 2.1.1 del Decreto 734 de 2012.
Se tendrán en cuenta los valores de fletes, (Cuando a ello haya lugar) segur os y demás gastos en que deba incurrir el proveedor para la entrega de los bienes o servicios, así como las condiciones de pago, volúmenes y en general, todos aquellos factores que afecten el precio del bien o del servicio. Para la realización de procesos contractuales del presupuesto de funcionamiento, los estudios de mercado serán efectuados por la Dirección Ejecutiva de la entidad o el profesional a quien esta delegue. 2.1.3. Disponibilidad Presupuestal: La solicitud de expedición del CDP, se debe tramitar y emitirse por el responsable de acuerdo con el valor solicitado en los estudios previos, respetando el plan de contratación mencionado y la normatividad presupuestal vigente. En el evento en que un contrato sea adicionado en valor, se r e q u i e r e l a expedición de un certificado de disponibilidad presupuestal. Están facultados para requerir siguientes dependencias y áreas:    Dirección Ejecutiva Subdirección Jurídica Subdirección de Fomento contratos y solicitar disponibilidades presupuestales, las
Autorizaciones y/o licencias o permisos : como parte de los estudios previos, la dependencia del CPNAA que requiera el bien o servicio a contratar deberá efectuar los análisis necesarios para determinar si antes de iniciar el respectivo proceso contractual se requieren autorizaciones, licencias o permisos, y en caso positivo tramitarlas ante las instancias correspondientes. Inicio del proceso contractual: De conformidad con la normatividad vigente, la cuantía y el tipo de contrato a celebrar, l a S u b d i r e c c i ó n Jurídica, dará inicio al proceso de contratación y/o elaboración del contrato, previa verificación de la existencia de mínimo los siguientes requisitos:
 Solicitud de adelantamiento de proceso contractual y estudios previos, debidamente   
diligenciados y suscritos por quienes tengan facultad para ello. Certificado de disponibilidad presupuestal. Constancia escrita de la idoneidad y experiencia del contratista, así como de la insuficiencia de personal de planta para cumplir con el objeto contractual (cuando se trate de contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión). Todos los soportes de los estudios previos, acompañados de la documentación que sea necesaria de acuerdo con la modalidad de selección.
NOTA: La Subdirección Jurídica devolverá las solicitudes de contratación, que previa verificación, les falte la documentación necesaria para la elaboración o firma del contrato, o que no sean claras en su objeto y obligaciones, o presenten deficiencias en la parte técnica. 2.1.4. Proyecto de pliego y pliego de condiciones definitivo:
Es el documento estructural del proceso de selección, que contiene el conjunto de requerimientos jurídicos, técnicos, económicos y financieros, así como las condiciones, plazos y procedimientos, que permitan la selección objetiva del ofrecimiento más favorable para la entidad en los procesos de selección de Licitación Pública, Selección Abreviada y Concurso de Méritos. Este acto administrativo también contiene las condiciones del contrato a celebrar. En los procesos de mínima cuantía, se requiere de un documento que contenga las especificaciones técnicas, requisitos habilitantes y factores de ponderación, según sea el caso. En la elaboración del pliego de condiciones se tendrá en la descripción técnica detallada y completa del objeto a contratar, la ficha técnica del bien o servicio de características técnicas uniformes y de común utilización la cual se publicará como documento separable del pliego como anexo técnico (artículo 2.2.3 del Decreto 734 de 2012), o los requerimientos técnicos, según sea el caso, se presentará siempre en documento separado del pliego de condiciones, como anexo técnico, el cual será público, salvo expresa reserva. Al pliego se anexará el proyecto de minuta del contrato a celebrarse y los demás documentos que sean necesarios. 2.1.5. Selección de contratistas:
El CPNAA seleccionará los contratistas mediante las modalidades de licitación pública, concurso de méritos, selección abreviada, mínima cuantía o contratación directa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y el Decreto 734 de 2012, así como las demás normas que las complementen, reformen o sustituyan. NOTA: Para todas las modalidades de selección, cuando alguna propuesta no se entregue debidamente sellada, se dejará constancia en el acta de cierre. Así mismo, si se evidencia que una propuesta fue abierta antes del momento señalado, el proceso de selección se declarará desierto, de conformidad con lo establecido en el parágrafo 5 del artículo 2.2.5 del Decreto 734 de 2012. 2.1.7.1. Licitación pública
Acorde con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007, el CPNAA efectuará la selección de los contratistas, por regla general, a través de licitación pública, con excepción de los casos que se enmarcan dentro de alguna de las causales contempladas en las demás modalidades de
selección, de acuerdo con lo señalado en los numerales 2, 3 y 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. La licitación pública consiste en la convocatoria pública que hace e l CPNAA para que, en igualdad de oportunidades participen todas las personas naturales, jurídicas, nacionales o extranjeras que cumplan los requisitos establecidos en los correspondientes pliegos de condiciones. Esta modalidad de selección está consagrada en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993, el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, así como lo señalado en el capítulo I del Título II del Decreto 734 de 2012. 2.1.7.2. Selección abreviada
Conforme a lo señalado en el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, así como por lo señalado en el artículo 3.2.1.1 del Decreto 734 de 2012, e l CPNAA realizará la contratación mediante la modalidad de selección abreviada en los siguientes casos:
 Adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de
común utilización por parte de las entidades. En este evento, deberá hacerse uso de uno de los siguientes procedimientos siempre y cuando el p r e s e n t e reglamento así lo señale: subasta inversa, compra por acuerdo marco de precios o adquisición a través de bolsas de productos. Contratación de menor cuantía. (Según tabla de cuantías del CPNAA, que se actualizará anualmente o cuando el monto del presupuesto sea modificado). Celebración de contratos para la prestación de servicios de salud. La contratación cuyo proceso de licitación pública haya sido declarado desierto. La enajenación de bienes del Estado. (Literal “d”, numeral 2, artículo 2 de la ley 1150 de 2007). Concurso de méritos
Esta modalidad de selección está consagrada en el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y los artículos 3.3.1.1 al 3.5.5.1 del Decreto 734 de 2012, cuando se requiera contratar los servicios de consultoría a que se refiere el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, así como aquellos de arquitectura y que corresponden a aquellos “que celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. Son también contratos de consultoría los que tiene por objeto la interventoría, asesorías, gerencia de obra o de proyectos, dirección programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos.”
En la selección de consultores e l CPNAA podrá utilizar el sistema de concurso abierto o concurso con precalificación. Concurso abierto: procede cuando e l CPNAA defina en los requerimientos técnicos la metodología exacta para la ejecución de la consultoría, así como el plan y cargas de trabajo para la misma, caso en el cual se exigirá la presentación de una propuesta técnica simplificada (PTS). En estos casos se prescinde de los procedimientos de precalificación. Concurso por el sistema de precalificación con lista corta: procede cuando los servicios de consultoría señalados en los requerimientos técnicos para el respectivo concurso de méritos puedan desarrollarse con diferentes enfoques o metodologías. (PTD) 2.1.7.4. Contratación directa
El CPNAA a través del ordenador del gasto, justificará mediante un acto administrativo el uso de la modalidad de selección de contratación directa. Este acto administrativo contendrá el señalamiento de la causal que se invoca, la determinación del objeto a contratar, presupuesto para la contratación y las condiciones que se exigirán al contratista, indicación del lugar donde se podrán consultar los estudios y documentos previos.
Este acto administrativo no será obligatorio en los siguientes casos, de conformidad con lo previsto en el artículo 3.4.1.1 del Decreto 734 de 2012, así:
 En los eventos previstos en los literales b), d) y h) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley
1150 de 2007,
 En caso de urgencia manifiesta, el acto administrativo que la declara hará las veces del
acto de justificación y no se requerirá de estudios previos. 2.1.7.5. Mínima Cuantía
El CPNAA, adelantará el procedimiento de mínima cuantía para la adquisición de bienes, servicios y obras cuyo valor no exceda el 10% de la menor cuantía de la Entidad, independiente de su objeto, teniendo en cuenta el procedimiento previsto en el Capítulo V del Título II del Decreto 734 de 2012.
2.2 ETAPA CONTRACTUAL: Esta etapa comprende la elaboración y perfeccionamiento del contrato, la constitución y aprobación de la garantía, la publicación y el pago de impuestos, cuando a ello haya lugar; la ejecución del objeto contractual y el seguimiento del mismo.
2.2.1 Del perfeccionamiento, ejecución y legalización del contrato: De conformidad con las normas aplicables vigentes, los contratos del CPNAA se perfeccionarán cuando se logre acuerdo sobre su objeto y contraprestación y se eleven a escrito (articulo 41 Ley 80 de 1993). Para la ejecución del mismo se requiere el registro presupuestal, la aprobación de la garantía por parte de la Subdirección Jurídica del CPNAA y la verificación de que el contratista o el proponente se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Lo anterior de acuerdo a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Su legalización operará cuando se expida el correspondiente registro presupuestal por el Profesional Universitario 02 de la Dirección Ejecutiva o quien haga sus veces. 2.2.1.1 Garantía: Una vez perfeccionado el contrato, l a Subdirección Jurídica entregará una copia al contratista para que constituya la garantía de cumplimiento y/o demás pólizas a que haya lugar según la naturaleza y cuantía del contrato, de conformidad con las reglas que regulen la materia. Constituidas en legal forma y en los términos previstos en el contrato la garantía de cumplimiento y demás amparos a que haya lugar, la Subdirección Jurídica impartirá la respectiva aprobación. El CPNAA, no exigirá garantía en los contratos que no superen el 10% de la mínima cuantía de la entidad y en los que surjan de la modalidad de contratación directa. No obstante si del análisis previo se desprende la necesidad, e l CPNAA podrá exigirla, caso en el cual, la dependencia que requiere la contratación analizará la pertinencia o no de su exigencia y dejará constancia escrita en el documento de estudios previos explicando las razones que conducen a esta decisión. Similar situación se dará en el caso de los contratos interadministrativos, pues la exigencia de garantía dependerá de la complejidad del objeto del contrato. No se requiere garantía única cuando e l CPNAA adquiera bienes y servicios en establecimientos que correspondan a la definición de gran almacén señalada por la Superintendencia de Industria y Comercio.
Modificaciones a los contratos:
Si durante la ejecución del contrato se presentan situaciones que ameriten su prórroga o adición, el supervisor y/o interventor deberán justificar la necesidad, durante la vigencia del contrato, allegando la documentación soporte para el trámite respectivo.
Las adiciones a los contratos pueden ser en bienes, servicios, valor y tiempo. Las adiciones en valor deben contar con la correspondiente apropiación presupuestal, y atendiendo lo establecido en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales. El supervisor y/o interventor deberá presentar la solicitud de adición y/o prórroga con su respectiva justificación, antes del vencimiento del plazo de ejecución estipulado en el contrato. 2.2.2.2. Otras Modificaciones
Si durante la ejecución del contrato se establece la necesidad de ajustar algunos términos o condiciones pactadas, diferentes a la adición de bienes, servicios, valor y tiempo, que impliquen modificar parte de lo pactado, para garantizar la adecuada ejecución del contrato y el logro de los objetivos propuestos, se deberá elaborar la justificación respectiva para el trámite correspondiente por parte de la Subdirección Jurídica. En todo caso, dicho ajuste no podrá modificar el objeto. 2.2.3. Suspensión del Contrato Si durante el desarrollo del contrato se presentan circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, o circunstancias ajenas a la voluntad de las partes, que impiden en forma temporal su normal ejecución las partes pueden de mutuo acuerdo pactar como mecanismo excepcional la suspensión del mismo. En la solicitud de suspensión, debe indicarse el término exacto de suspensión, al reiniciarse la ejecución del contrato, supervisor o interventor deberá exigir al contratista que ajuste la vigencia de la garantía. 2.2.4. Cesión del Contrato Los contratos del CPNAA, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso 3 del articulo 41 de la Ley 80 de 1993, son intuito persone, por tal razón como norma general no son susceptibles de cederse, salvo que exista aprobación previa y escrita del CPNAA. En consecuencia el contratista tampoco podrá en ningún caso, subcontratar total ni parcialmente la ejecución del contrato. 2.2.5. Terminación anticipada por mutuo acuerdo de las partes. El contrato puede darse por terminado por las partes, cuando las partes así lo acuerden, atendiendo la autonomía de la voluntad de las partes, que se constituye en vinculante para las partes del contrato.
2.3. ETAPA POSCONTRACTUAL: LIQUIDACIÓN Esta etapa hace referencia al subproceso de liquidación del contrato. Vencido el plazo de ejecución de las obligaciones contractuales, e l CPNAA procederá a la liquidación del contrato, conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. De conformidad con el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, la liquidación no será obligatoria en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. En consonancia con las disposiciones mencionadas, e l CPNAA efectuará la liquidación de los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución y cumplimiento se prolongue en el tiempo o que de acuerdo con las circunstancias lo ameriten. En este período es fundamental la actuación del supervisor o interventor del contrato quien en representación del CPNAA efectuará junto con el contratista, la revisión y análisis sobre el cumplimiento de las obligaciones pactadas. En las actas de liquidación de los contratos, podrán incluirse los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Para el efecto, se debe tener en cuenta que cualquier acto de disposición que implique compromisos presupuestales adicionales, deberá ser sometido a estudio y aprobación del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Entidad. 2.3.1. Liquidación por mutuo acuerdo y unilateral: De conformidad con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, para los contratos en que proceda la liquidación, la Entidad convocará al contratista para la suscripción del acta de liquidación; si efectuado el requerimiento no se logra la liquidación bilateral, e l CPNAA, podrá liquidar en forma unilateral dentro de los dos meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes. En este caso, el supervisor o interventor del contrato enviará a la Subdirección Jurídica un informe explicando la situación y anexando los soportes correspondientes, tales como actas, requerimientos, el estado de cuenta, etc., con el fin de que se proyecte el acto administrativo de liquidación unilateral y se realicen los trámites pertinentes para su firma.
CAPÍTULO 3 PROCEDIMIENTOS PARA CADA UNA DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN 3.1 LICITACIÓN PÚBLICA En el cuadro siguiente se describe el procedimiento de licitación pública, el cual constituye la regla general para seleccionar a los contratistas, (numeral 1, artículo 2, de la ley 1150 de 2007).
Las excepciones para contratar el bien, servicio u obra a través de un mecanismo diferente, se encuentran contempladas en los numerales 2, 3 y 4 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007, Plan Nacional de Desarrollo y el Decreto 734 de 2012. Ver el numeral 2.1.7.1. Licitación pública. PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA CPNAA
ACTIVIDADES 1 Verificar la inclusión del requerimiento en el Plan de Contratación RESPONSABLE Área o dependencia que requiere la contratación OPORTUNIDAD Primer acto a cargo del área o dependencia que requiere la contratación, previo de elaborar o proyectar cualquier otro documento Previo a la elaboración de los estudios previos. FORMATO, REGISTRO Y / O MEDIO DE PUBLICACION Plan de Contratación
Realizar el estudio de mercado (mínimo 2 cotizaciones) Elaborar los estudios previos con el apoyo de la Subdirección Jurídica Solicitar Certificado de Disponibilidad Presupuestal Expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal
Área o dependencia que requiere la contratación Área o dependencia que requiere la contratación Área o dependencia que requiere la contratación Profesional Universitario 02 de la Dirección Ejecutiva o quien haga sus veces Área o dependencia que requiere la contratación
Acudir al Formato que reposa en el software Isolución V.3
A través de nota interna realizar la solicitud de adelantar proceso contractual y remitirla a la Subdirección Jurídica con los estudios previos y CDP Elaborar proyecto pliego de condiciones y cronograma con base en los estudios previos Enviar a los miembros del Comité Asesor y Evaluador del CPNAA el proyecto de pliego de condiciones para su aprobación Elaboración del aviso inicial de convocatoria pública, el cual debe contener la siguiente información:  Objeto a contratar  Modalidad de selección  Indicar si la contratación se encuentra cobijada por un Acuerdo Internacional o un Tratado de Libre Comercio  Presupuesto oficial del proceso contractual  Lugar físico o electrónico donde puede consultarse el proyecto de pliego de condiciones, estudios y documentos previos (Requisitos del artículo 4.1.2 del Decreto 734 de 2012) o convocatoria limitada a Mi pymes (Requisitos del artículo 4.1.3 del Decreto 734 de 2012)
Subdirección Jurídica Subdirección Jurídica De conformidad con los plazos establecidos el cronograma
Secop y Página Web del CPNAA
10 Publicar:  Aviso de Convocatoria Pública  Proyecto de pliego de condiciones  Estudios previos
Recibir observaciones al proyecto de pliego de condiciones y remitirlas al Comité Asesor y Evaluar para analizar y dar las respuestas correspondientes
Analizar las observaciones recibidas al proyecto de pliego de condiciones Elaboración del documento de respuesta a las observaciones y remisión del mismo a la Subdirección Jurídica Publicación documento de aceptación o rechazo de las observaciones al proyecto de pliego de condiciones Elaboración del pliego de condiciones definitivo Enviar a los miembros del Comité Asesor y Evaluador del CPNAA el pliego de condiciones para su aprobación Publicar uno (1) o hasta tres (3) avisos de la convocatoria con intervalos de dos (2) a cinco (5) días calendario Elaboración y seguimiento de la resolución que ordena la apertura del proceso contractual Publicación de la resolución de apertura del proceso de selección de conformidad con el artículo 2.2.2. y 2.2.5 del decreto 734 de 2012, publicación del pliego de condiciones definitivo y del documento de respuestas a las observaciones presentadas al proyecto de pliegos. Audiencia de determinación de riesgos previsibles (obligatorio en esta modalidad de selección). En caso de ser necesario, se modificará el documento de pliego de condiciones mediante adendas, según lo establecido en el artículo 2.2.4 del decreto 734 de 2012, así mismo, se podrá ampliar el plazo de la licitación hasta por seis (6) días hábiles más. Cuando lo estime conveniente la entidad interesada de oficio o a solicitud de un número plural de posibles oferentes, podrá ampliar el plazo de la licitación antes de su vencimiento, por un término no superior a la mitad del inicialmente fijado. En todo caso no podrán
Comité Asesor Evaluador Comité Asesor Evaluador Subdirección Jurídica
10 días hábiles antes del acto que ordena la apertura. La publicación del proyecto de pliego de condiciones no generas obligación para el CPNAA de dar apertura al proceso de selección. Las observaciones se presentarán por los interesados en participar en el proceso durante el término de publicación del proyecto de pliego de condiciones y/o de conformidad con lo establecido en el cronograma De conformidad con el plazo establecido en el cronograma De conformidad con el plazo establecido en el cronograma De conformidad con el plazo establecido en el cronograma De conformidad con el plazo establecido en el cronograma De conformidad con los plazos establecidos el cronograma Dentro de los diez (10) a veinte (20) días calendario anteriores a la apertura de la licitación De conformidad con los plazos establecidos el cronograma Dentro de los diez (10) a veinte (20) días calendario anteriores a la apertura de la licitación
Correo electrónico o físico
Subdirección Jurídica Subdirección Jurídica
Subdirección Jurídica Comité Asesor y Evaluador Director Ejecutivo Comité Asesor y Evaluador Subdirección Jurídica
Se realizará dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al inicio d el plazo para la presentación de propuestas Hasta antes de los tres (3) días previos al cierre del proceso de selección
Director Ejecutivo Comité Asesor y Evaluador Subdirección Jurídica
Hasta antes de los tres (3) días previos al cierre del proceso de selección
expedirse adendas dentro de los tres (3) días anteriores en que se tiene previsto el cierre del proceso de selección, ni siquiera para extender el término del mismo. La publicación de estas adendas solo se podrá realizar en días hábiles y horarios laborales de conformidad con lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 2.2.4 del decreto 734 de 2012, que reglamento el artículo 89 de la Ley 1474 de 2012. Recibir las ofertas el día y hora prevista en el pliego de condiciones y elaborar el acta. Enviar a los miembros del Comité Asesor y Evaluador del CPNAA las propuestas recibidas para su evaluación Realizar la verificación jurídica, técnica y ponderación de los factores de escogencia (Calidad y Precio), de las propuestas y remitir las solicitudes de aclaración (De conformidad con el artículo 2.2.8 del decreto 734 de 2012) Recibir aclaraciones de los proponentes Realizar la evaluación motivada, jurídica, técnica, económica y financiera de las propuestas, y remitirla a la Subdirección Jurídica para su publicación en el Secop Recibir y analizar las observaciones presentadas por los oferentes al informe de evaluación, proyectar respuestas y publicarlas Proyectar resolución de adjudicación o declaratoria de desierta para la firma del Director Ejecutivo Se dará aplicación a lo previsto en el artículo 3.1.3 del decreto 734 de 2012. Se levantará un acta en la que se dejará constancia de las deliberaciones y decisiones que en el desarrollo de la misma se hubieren producido. En caso de adjudicación, la misma se entenderá notificada al proponente favorecido y comunicado a los demás participantes en dicha audiencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1150 de 2007. Dentro del mismo término de adjudicación, podrá declararse desierta la licitación.
De conformidad con los plazos establecidos el cronograma Una vez finalizado el cierre
De conformidad con los plazos establecidos el cronograma
Comité Asesor y Evaluador Comité Asesor y Evaluador Subdirección Jurídica Comité Asesor y Evaluador Subdirección Jurídica Subdirección Jurídica
De conformidad con los plazos establecidos el cronograma De conformidad con los plazos establecidos el cronograma
De conformidad con los plazos establecidos el cronograma De conformidad con los plazos establecidos el cronograma De conformidad con los plazos establecidos el cronograma
Publicar acto de adjudicación o declaratoria desierta Elaborar minuta de contrato, remitir para firma a Director Ejecutivo y hacer seguimiento para su perfeccionamiento Una vez perfeccionado, exigir la expedición de la garantía y solicitar el Registro Presupuestal
Subdirección Jurídica Director Ejecutivo Subdirección Jurídica
De conformidad con el plazo establecido en el cronograma Se suscribirá después de la fecha de adjudicación de conformidad con los plazos publicados en el cronograma De conformidad con el plazo establecido en el cronograma
Efectuar el respectivo Registro Presupuestal
Revisar y verificar las vigencias y los valores de los amparos y aprobar la garantía. Remitir designación de Supervisor
Profesional Universitario 02 de la Dirección Ejecutiva o quien haga sus veces Subdirección Jurídica Subdirección Jurídica
Con el perfeccionamiento del contrato
Con posterioridad al perfeccionamiento del contrato Una vez aprobada la garantía y se registre presupuestalmente el contrato Acudir al Formato que reposa en el software Isolución V.3 Acudir al Formato de Supervisión que reposa en el software Isolución V.3
Supervisar la ejecución y cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales Realizar la solicitud de modificación o adición cuando la ejecución del objeto contractual lo requiera Una vez vencido el plazo de ejecución, proyectar acta de liquidación bilateral o de común acuerdo y enviar con el estado financiero a la Subdirección Jurídica por medio físico y electrónico. Revisar y ajustar el proyecto de liquidación y efectuar los trámites pertinentes para la formalización de la misma Enviar Acta de liquidación de mutuo acuerdo para firma del Director Ejecutivo y convocar al contratista para su suscripción Cuando el contratista no atienda la solicitud para liquidar por mutuo acuerdo el contrato, proyectar resolución de liquidación unilateral y enviar a Dirección Ejecutiva para firma, con documentos soportes Notificación al contratista del acto administrativo de liquidación unilateral
Dentro del plazo de ejecución del contrato
Dentro del plazo previsto para el efecto dentro del contrato
Dentro del plazo previsto para el efecto dentro del contrato Dentro del plazo previsto para el efecto dentro del contrato Dentro del plazo legalmente previsto
Dirección Ejecutiva Subdirección Jurídica Subdirección Jurídica
Dirección Ejecutiva Subdirección Jurídica
Dentro del plazo legalmente previsto
3.2. SELECCIÓN ABREVIADA
Conforme a lo señalado en el numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con la sección II del Título II del Decreto 734 de 2012, e l CPNAA realizará la contratación mediante la modalidad de selección abreviada en los siguientes casos:
Adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización Contratación de menor cuantía (Según tabla de cuantías del CPNAA, que se actualizará anualmente o cuando el monto del presupuesto sea modificado). Cuando un proceso de licitación pública haya sido declarado desierto. Enajenación de bienes del Estado
A continuación se presentan los procedimientos a seguir, cuando se trate de alguna de las
situaciones relacionadas anteriormente. PROCEDIMIENTO DE SELEECION ABREVIADA CPNAA Menor Cuantía
A través de nota interna realizar la solicitud de adelantar proceso contractual y remitirla a la Subdirección Jurídica con los estudios previos y CDP Elaborar proyecto pliego de condiciones y cronograma con base en los estudios previos Enviar a los miembros del Comité Asesor y Evaluador del CPNAA el proyecto de pliego de condiciones para su aprobación Elaboración del aviso inicial de convocatoria pública, el cual debe contener la siguiente información:  Objeto a contratar  Modalidad de selección  Presupuesto oficial del proceso contractual  Lugar físico o electrónico donde puede consultarse el proyecto de pliego de condiciones, estudios y documentos previos (Requisitos del artículo 4.1.2 del Decreto 734 de 2012) o convocatoria limitada a Mi pymes (Requisitos del artículo 4.1.3 del Decreto 734 de 2012)
10 Publicar :  Aviso de Convocatoria Pública con las exigencias del Decreto 734 de 2012  Proyecto de pliego de condiciones  Estudios previos y demás
5 días hábiles antes del acto que ordena la apertura. La publicación del proyecto de pliego de condiciones no genera obligación para el CPNAA de dar apertura al proceso de
documentos precontractuales Recibir observaciones al proyecto de pliego de condiciones y remitirlas al Comité Asesor y Evaluar para analizar y dar las respuestas correspondientes
Analizar las observaciones recibidas al proyecto de pliego de condiciones Elaboración del documento de respuesta a las observaciones y remisión del mismo a la Subdirección Jurídica Elaboración del pliego de condiciones definitivo Enviar a los miembros del Comité Asesor y Evaluador del CPNAA el pliego de condiciones para su aprobación Audiencia de aclaración al contenido del pliego de condiciones definitivo (en el evento de que la complejidad del objeto contractual lo requiera) Elaboración y seguimiento de la resolución que ordena la apertura del proceso contractual Publicación de la resolución de apertura del proceso de selección de conformidad con el artículo 2.2.2. y 2.2.5 del decreto 734 de 2012, publicación del pliego de condiciones definitivo y del documento de respuestas a las observaciones presentadas al proyecto de pliegos de condiciones. Audiencia de consolidación de oferentes cuando se reciban más de diez (10) manifestaciones de interés, de conformidad con el artículo 3.2.2.2 del decreto 734 de 2012 Podrán expedirse adendas de conformidad con el artículo 2.2.4 de decreto 734 de 2012 Recibir las ofertas el día y hora prevista en el pliego de condiciones y elaborar el acta. Enviar a los miembros del Comité Asesor y Evaluador del CPNAA las propuestas recibidas para su evaluación El comité asesor y evaluador de acuerdo con los parámetros establecidos en el pliego de condiciones verificará los requisitos habilitantes y ponderará los factores de escogencia de lo cual dejara constancia en un informe que se publicará e el Secop Subsanación de requisitos habilitantes por parte de los proponentes previa solicitud del comité asesor y evaluador (de conformidad con el artículo 2.2.8 del decreto 734 de 2012) Plazo para formular observaciones al informe definitivo de verificación e los requisitos habilitantes.
Comité Asesor Evaluador Comité Asesor Evaluador Subdirección Jurídica Subdirección Jurídica
selección. Las observaciones se presentarán por los interesados en participar en el proceso durante el término de publicación del proyecto de pliego de condiciones y/o de conformidad con lo establecido en el cronograma De conformidad con el plazo establecido en el cronograma De conformidad con el plazo establecido en el cronograma De conformidad con el plazo establecido en el cronograma De conformidad con los plazos establecidos el cronograma De conformidad con los plazos establecidos el cronograma
Subdirección Jurídica Comité Asesor y Evaluador Subdirección Jurídica Subdirección Jurídica
Subdirección Jurídica Comité Asesor y Evaluador Director Ejecutivo con apoyo del Comité Asesor y Evaluador Subdirección Jurídica Subdirección Jurídica
Hasta un (1) día antes del proceso de selección De conformidad con los plazos establecidos el cronograma Una vez finalizado el cierre
Los proponentes interesados por tres (3) días hábiles
Elaboración y publicación de las respuestas a las observaciones frente al informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes
Comité Asesor y Evaluador Subdirección Jurídica
De conformidad con los plazos establecidos el cronograma, en todo caso dicho término no podrá ser inferior a tres (3) días hábiles
Elaborar proyectar resolución de adjudicación para la firma del Director Ejecutivo Adjudicar o declarar desierto el proceso Publicar acto de adjudicación o declaratoria desierta Elaborar minuta de contrato, remitir para firma a Director Ejecutivo y hacer seguimiento para su perfeccionamiento Una vez perfeccionado, exigir la expedición de la garantía y solicitar el Registro Presupuestal Efectuar el respectivo Registro Presupuestal
Subdirección Jurídica Director Ejecutivo Subdirección Jurídica Subdirección Jurídica Director Ejecutivo Subdirección Jurídica De conformidad con el plazo establecido en el cronograma Secop y Página Web del CPNAA Se suscribirá después de la fecha de adjudicación de conformidad con los plazos publicados en el cronograma De conformidad con el plazo establecido en el cronograma Con el perfeccionamiento del contrato
Subdirección Jurídica Profesional Universitario 02 de la Dirección Ejecutiva o quien haga sus veces Subdirección Jurídica Subdirección Jurídica
3.2.1 Adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización. Sin consideración a la cuantía del contrato a celebrar, si el bien o servicio requerido por e l CPNAA es de características técnicas uniformes y de común utilización deberá hacerse uso de la compra del acuerdo del procedimiento de subasta inversa que se describe a continuación. Una subasta inversa es una puja dinámica efectuada presencial o electrónicamente, mediante la reducción sucesiva de precios durante un tiempo determinado y el criterio de evaluación es el precio. El CPNAA realizará la subasta inversa de manera presencial hasta tanto cuente con la infraestructura tecnológica para realizarla electrónicamente. PROCEDIMIENTO DE SELEECION ABREVIADA CPNAA Subasta Inversa
FORMATO, REGISTRO Y / O MEDIO DE PUBLICACION Plan de Contratación
ACTIVIDADES 1 Verificar la inclusión del requerimiento en el Plan de Contratación
RESPONSABLE Área o dependencia que requiere la contratación
OPORTUNIDAD Primer acto a cargo del área o dependencia que requiere la contratación, previo de elaborar o proyectar cualquier otro documento Previo a la elaboración de los estudios previos.
A través de nota interna realizar la solicitud de adelantar proceso contractual y remitirla a la Subdirección Jurídica con los estudios previos y CDP Elaborar proyecto pliego de condiciones y cronograma con base en los estudios previos Enviar a los miembros del Comité Asesor y Evaluador del CPNAA el proyecto de pliego de condiciones para su aprobación Elaboración del aviso inicial de convocatoria pública, el cual debe contener la siguiente información:  Objeto a contratar  Modalidad de selección  Presupuesto oficial del proceso contractual  Lugar físico o electrónico donde puede consultarse el proyecto de pliego de condiciones, estudios y
Subdirección Jurídica Subdirección Jurídica De conformidad con los plazos establecidos el cronograma De conformidad con los plazos establecidos el cronograma
documentos previos (Requisitos del artículo 4.1.2 del Decreto 734 de 2012) o convocatoria limitada a Mi pymes (Requisitos del artículo 4.1.3 del Decreto 734 de 2012) 10 Publicar :  Aviso de Convocatoria Pública con las exigencias del Decreto 734 de 2012  Proyecto de pliego de condiciones  Estudios previos y demás documentos precontractuales Recibir observaciones al proyecto de pliego de condiciones y remitirlas al Comité Asesor y Evaluar para analizar y dar las respuestas correspondientes Subdirección Jurídica 5 días hábiles antes del acto que ordena la apertura. La publicación del proyecto de pliego de condiciones no genera obligación para el CPNAA de dar apertura al proceso de selección. Las observaciones se presentarán por los interesados en participar en el proceso durante el término de publicación del proyecto de pliego de condiciones y/o de conformidad con lo establecido en el cronograma De conformidad con el plazo establecido en el cronograma De conformidad con el plazo establecido en el cronograma De conformidad con el plazo establecido en el cronograma De conformidad con los plazos establecidos el cronograma De conformidad con los plazos establecidos el cronograma Secop y Página Web del CPNAA
Analizar las observaciones recibidas al proyecto de pliego de condiciones Elaboración del documento de respuesta a las observaciones y remisión del mismo a la Subdirección Jurídica Elaboración del pliego de condiciones definitivo Elaboración y seguimiento de la resolución que ordena la apertura del proceso Publicación de la resolución de apertura del proceso de selección de conformidad con el artículo 2.2.2. y 2.2.5 del decreto 734 de 2012, publicación del pliego de condiciones definitivo y del documento de respuestas a las observaciones presentadas al proyecto de pliegos de condiciones. Audiencia de aclaración al contenido del pliego de condiciones definitivo. (En el evento de que la complejidad del objeto contractual lo requiera) Podrán expedirse adendas de conformidad con el artículo 2.2.4 de decreto 734 de 2012 Recibir las ofertas el día y hora prevista en el pliego de condiciones en las cuales se incluirá una propuesta inicial de precio que será abierta solo al inicio de las puja y elaborar el acta. Enviar a los miembros del Comité Asesor y Evaluador del CPNAA las propuestas recibidas para su evaluación El comité asesor y evaluador de acuerdo con los parámetros establecidos en el pliego de condiciones verificará los requisitos habilitantes y ponderará los factores de escogencia de lo cual dejara constancia en un informe que se publicará e el Secop Publicación del informe definitivo de evaluación de los requisitos habilitantes en el Secop Plazo para formular observaciones al informe definitivo de verificación e los requisitos habilitantes y para que los proponentes
Comité Asesor Evaluador Comité Asesor Evaluador Subdirección Jurídica Subdirección Jurídica Subdirección Jurídica
Subdirección Jurídica Comité Asesor y Evaluador Director Ejecutivo con apoyo del Comité Asesor y Evaluador Subdirección Jurídica
De conformidad con los plazos establecidos el cronograma Hasta un (1) día antes del proceso de selección De conformidad con los plazos establecidos el cronograma Secop y Página Web del CPNAA
Una vez finalizado el cierre
Subdirección Jurídica En ningún caso se podrá subsanar la capacidad jurídica
subsanen la ausencia de requisitos o la falta de documentos. En caso de que un solo oferente resulte habilitado se adjudicara el proceso al proponente, en las condiciones establecidas en el parágrafo 1 del articulo 3.2.1.1.5 del Decreto 734 de 2012 Elaboración y publicación de las respuestas a las observaciones frente al informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes y citación a audiencia de subasta a los proponentes habilitados Si no se presenta ningún proponente, la entidad ampliara el termino para la presentación de documentos habilitantes y oferta inicial de precio, que no podrá ser mayor a la mitad del inicialmente previsto en el pliego de condiciones. Realizar Subasta Inversa Presencial mediante audiencia pública o electrónica cuando se cuente con la infraestructura tecnológica, apertura de la oferta económica e inicio de la puja y levantar acta de la audiencia. Elaborar proyecto de resolución de adjudicación Adjudicar o declarar desierto el proceso Publicar acto de adjudicación o declaratoria desierta Elaborar minuta de contrato, remitir para firma a Director Ejecutivo y hacer seguimiento para su perfeccionamiento Una vez perfeccionado, exigir la expedición de la garantía y solicitar el Registro Presupuestal Efectuar el respectivo Registro Presupuestal
Director Ejecutivo Comité Asesor Evaluador
De conformidad con los plazos publicados en el cronograma. En ningún caso podrá ser mayor de la mitad del inicialmente previsto. De conformidad con los plazos establecidos el cronograma.
De conformidad con los plazos establecidos el cronograma.
Subdirección Jurídica Director Ejecutivo Subdirección Jurídica Subdirección Jurídica Director Ejecutivo Subdirección Jurídica
De conformidad con el plazo establecido en el cronograma Secop y Página Web del CPNAA Se suscribirá después de la fecha de adjudicación de conformidad con los plazos publicados en el cronograma De conformidad con el plazo establecido en el cronograma Con el perfeccionamiento del contrato
Supervisar la ejecución y cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales Realizar la solicitud de modificación o adición cuando la ejecución del objeto contractual lo requiera Una vez vencido el plazo de ejecución, proyectar acta de liquidación bilateral o de común acuerdo y enviar con el estado financiero a la Subdirección Jurídica por medio físico y electrónico. Revisar y ajustar el proyecto de liquidación y efectuar los trámites pertinentes para la formalización de la misma Enviar Acta de liquidación de mutuo
Dentro del plazo previsto para el efecto dentro del contrato Dentro del plazo previsto para el
acuerdo para firma del Director Ejecutivo y convocar al contratista para su suscripción Cuando el contratista no atienda la solicitud para liquidar por mutuo acuerdo el contrato, proyectar resolución de liquidación unilateral y enviar a Dirección Ejecutiva para firma, con documentos soportes Notificación al contratista del acto administrativo de liquidación unilateral
efecto dentro del contrato Dentro del plazo legalmente previsto
3.2.4 Contratación de mínima cuantía
El CPNAA, adelantará el procedimiento de mínima cuantía para la adquisición de bienes, servicios y obras cuyo valor no exceda el 10% de la menor cuantía de la Entidad, independiente de su objeto, teniendo en cuenta el procedimiento previsto en el Capítulo V del Título II del Decreto 734 de 2012. PROCEDIMIENTO MINIMA CUANTIA CPNAA
A través de nota interna realizar la solicitud de adelantar proceso contractual y remitirla a la Subdirección Jurídica con los estudios previos y CDP Elaborar de la respectiva Invitación Pública (En la misa se deben tener en cuenta los requisitos mencionados en el literal a) del artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y 3.5.12 y ss del decreto 734 de 2012) Publicar la Invitación Pública a contratar y los estudios previos efectuados por el área o dependencia que requiere la contratación por un término no inferior a un (1) días hábil. Recibir observaciones a los términos de la Invitación Pública y remitirlas al Comité Asesor y Evaluar para analizar y dar las respuestas correspondientes.
Secop y Página Web del CPNAA Correo electrónico o físico
Las observaciones se presentarán por los interesados en participar en el proceso durante el término de publicación de la invitación de
Analizar las observaciones recibidas a los términos de la Invitación Pública Elaboración del documento de respuesta a las observaciones y remisión del mismo a la Subdirección Jurídica para proceder a su publicación Recibir las ofertas presentadas por todos y cada uno de los interesados. Enviar a los miembros del Comité Asesor y Evaluador del CPNAA las propuestas recibidas para determinar cual es la más económica, a la cual se le verificarán los requisitos, en caso de que no cumpla se continuará con la verificación a la propuesta en el segundo lugar y así sucesivamente, Publicación de la verificación de los requisitos habilitantes y de la evaluación del menor precio. Plazo para formular observaciones por parte de los proponentes durante un (1) día hábil y publicación a las respuestas de las observaciones en el Secop. Elaboración y publicación de la comunicación de aceptación de la oferta o declaratoria de desierto debidamente motivada y de las respuestas a las observaciones al informe de verificación si a ello hubiere lugar. En caso de empate a menor precio se adjudicará a quien haya entregado primero la oferta. La comunicación de aceptación junto con la oferta constituyen para todos los efectos el contrato celebrado (art. 3.5.4 decreto 734 de 2012). Una vez perfeccionado, exigir la expedición de la garantía y solicitar el Registro Presupuestal Efectuar el respectivo Registro Presupuestal
Comité Asesor y Evaluador Comité Asesor y Evaluador Subdirección Jurídica Subdirección Jurídica Subdirección Jurídica Comité Asesor y Evaluador
conformidad con lo establecido en el cronograma De conformidad con el plazo establecido en el cronograma De conformidad con el plazo establecido en el cronograma
De conformidad con los plazos establecidos el cronograma Una vez finalizado el cierre y de conformidad con los plazos establecidos el cronograma
Subdirección Jurídica Subdirección Jurídica Proponentes De conformidad con los plazos establecidos el cronograma
Secop y Página Web del CPNAA Secop y Página Web del CPNAA
Comité Asesor y Evaluador Subdirección Jurídica Director Ejecutivo Subdirección Jurídica
De conformidad con los plazos establecidos el cronograma. Se suscribirá después de la fecha de adjudicación de conformidad con los plazos publicados en el cronograma
Subdirección Jurídica Profesional Universitario 02 de la Dirección Ejecutiva o quien haga sus veces Subdirección Jurídica Con el perfeccionamiento del contrato
En el evento en que la entidad lo considere pertinente, requerir al Contratista para la constitución de la garantía (no es obligatoria la constitución de garantías en este procedimiento). Aprobar garantía (si se ha solicitado) Remitir designación de Supervisor
Con posterioridad al perfeccionamiento del contrato
Supervisar la ejecución y cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales Realizar la solicitud de modificación o adición cuando la ejecución del objeto contractual lo requiera Una vez vencido el plazo de ejecución,
Dentro del plazo previsto para el
proyectar acta de liquidación bilateral o de común acuerdo y enviar con el estado financiero a la Subdirección Jurídica por medio físico y electrónico. Revisar y ajustar el proyecto de liquidación y efectuar los trámites pertinentes para la formalización de la misma Enviar Acta de liquidación de mutuo acuerdo para firma del Director Ejecutivo y convocar al contratista para su suscripción Cuando el contratista no atienda la solicitud para liquidar por mutuo acuerdo el contrato, proyectar resolución de liquidación unilateral y enviar a Dirección Ejecutiva para firma, con documentos soportes Notificación al contratista del acto administrativo de liquidación unilateral
efecto dentro del contrato
reposa en Isolución V.3
Dentro del plazo previsto para el efecto dentro del contrato Dentro del plazo previsto para el efecto dentro del contrato
*Garantía: El CPNAA, no exigirá garantía en los contratos que no superen el 10% de la mínima cuantía de la entidad. No obstante si del análisis previo se desprende la necesidad, el CPNAA podrá exigirla, caso en el cual, la dependencia que requiere la contratación analizará la pertinencia o no de su exigencia y dejará constancia escrita en el documento de estudios previos explicando las razones que conducen a esta decisión. Nota: No se publicarán los contratos cuya cuantía sea inferior al 10% de la menor cuantía aún cuando excedan en su valor los cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 3.2.5 Enajenación de bienes del Estado: En los procesos de enajenación de bienes del Estado, se podrán utilizar mecanismos de subasta y en general de todos aquellos mecanismos autorizados por el derecho privado. 3.3 CONCURSO DE MÉRITOS A continuación se describe el procedimiento a seguir cuando el CPNAA adelante un concurso de méritos de acuerdo con el numeral 2 del artículo 32 de la ley 80 de 1993, numeral 3 artículo 2 de la ley 1150 de 2007 y los artículos 3.3.1.1 al 3.5.5.1 del Decreto 734 de 2012. Para determinar el procedimiento de selección, se tendrá en cuenta el objeto contractual de acuerdo con lo siguiente: En la selección de consultores e l CPNAA podrá utilizar el sistema de concurso abierto o el sistema de concurso con precalificación. En este último caso será posible surtir la precalificación mediante la conformación de una lista corta (la que se hace para un sólo proceso de concurso) o mediante el uso de una lista multiusos (la que se realice para varios concursos determinados o determinables). En la selección de proyectos de arquitectura siempre se utilizará el sistema de concurso abierto por medio de jurados.
El proceso de precalificación es anterior e independiente de los procesos de concurso de méritos para los que se aplique. En ningún caso se tendrá el precio como factor de escogencia o selección. En el pliego de condiciones se definirá el tipo de propuesta técnica que se le solicitará a los posibles proponentes así: PROPUESTA TÉCNICA SIMPLIFICADA (PTS): Cuando la entidad suministre en los requerimientos técnicos la metodología exacta para la ejecución de la consultoría, así como el plan y cargas de trabajo para la misma. En estos casos procede la selección por el sistema de concurso abierto, o mediante el de precalificación con lista corta o lista multiusos. PROPUESTA TÉCNICA DETALLADA (PTD): Cuando los servicios de consultoría señalados en los requerimientos técnicos para el respectivo concurso de méritos puedan desarrollarse con diferentes enfoques o metodologías, se exigirá la presentación de una propuesta técnica detallada. En estos casos sólo procede la selección por el sistema de precalificación con lista corta. Los pasos señalados con el asterisco*, no aplicarán para el concurso abierto, en consecuencia se omitirán cuando se adelante un concurso por este sistema. PROCEDIMIENTO CONCURSO DE MERITOS CPNAA
A través de nota interna realizar la solicitud de adelantar proceso contractual y remitirla a la Subdirección Jurídica con los estudios previos y CDP Elaborar proyecto pliego de condiciones y cronograma con base en los estudios previos. El pliego de condiciones para el concurso de méritos deberá contener los requerimientos técnicos de los servicios de consultoría que se vana contratar. En los mismos se señalará cuando menos lo siguiente:  Los objetivos, metas y alcance de los servicios que se requieren.
 La descripción detallada de los servicios requeridos y de los resultados o productos esperados, los cuales podrán consistir en informes, diagnósticos, diseños, datos, procesos, entre otros, según el objeto de la consultoría.  El listado y ubicación de la información disponible para ser conocida por los proponentes, con el fin de facilitarles la preparación de sus propuestas, tales como estudios, informes previos, análisis o documentos definitivos.  La determinación del tipo de propuesta que se exige en el proceso de concurso de méritos 8 Enviar a los miembros del Comité Asesor y Evaluador del CPNAA el proyecto de pliego de condiciones para su aprobación Elaboración del aviso inicial de convocatoria pública, el cual debe contener la siguiente información:  Objeto a contratar  Modalidad de selección  Presupuesto oficial del proceso contractual  Lugar físico o electrónico donde puede consultarse el proyecto de pliego de condiciones, estudios y documentos previos. 10 Publicar :  Aviso de Convocatoria Pública con las exigencias del Decreto 734 de 2012  Proyecto de pliego de condiciones  Estudios previos y demás documentos precontractuales 11 Recibir observaciones al proyecto de pliego de condiciones y remitirlas al Comité Asesor y Evaluar para analizar y dar las respuestas correspondientes Subdirección Jurídica Subdirección Jurídica Diez (10) días hábiles antes del acto que ordena la apertura. Propuesta técnica detallada (cinco (5) días hábiles para el Concurso propuesta Técnica Simplificada). Las observaciones se presentarán por los interesados en participar en el proceso durante el término de publicación del proyecto de pliego de condiciones y/o de conformidad con lo establecido en el cronograma De conformidad con el plazo establecido en el cronograma De conformidad con el plazo establecido en el cronograma Correo electrónico o físico Secop y Página Web del CPNAA Subdirección Jurídica Cinco (5) días hábiles antes de su publicación en el Secop. De conformidad con los plazos establecidos el cronograma
Analizar las observaciones recibidas al proyecto de pliego de condiciones Elaboración del documento de respuesta a las observaciones y remisión del mismo a la Subdirección Jurídica Elaborar documento de solicitud de expresiones de interés para precalificar en el concurso y publicar junto con el aviso de convocatoria pública. Recibir expresiones de interés con documentos habilitantes para conformar lista corta
Comité Asesor Evaluador Comité Asesor Evaluador
Subdirección Jurídica Comité Asesor y Evaluador Subdirección Jurídica
Verificar requisitos habilitantes
Realizar reunión para determinar la necesidad de solicitar aclaraciones, y elaborar proyectos de comunicaciones, según el caso. Recibir el informe de verificación y valoración de los integrantes del comité asesor; consolidar el informe de precalificación y propuesta de conformación de lista corta. Presentar al Comité Asesor y Evaluador, el informe de precalificación, y propuesta de conformación de lista corta. Audiencia de conformación de lista corta o multiusos, de conformidad con el artículo 3.3.3.5 del decreto 734 de 2012. Publicar lista corta Citar a quienes hayan presentado expresiones de interés, a notificarse de la decisión de conformación de lista corta. Notificar la decisión de lista corta Publicar edicto, cuando sea del caso. Ajustar y consolidar el pliego de condiciones definitivo, con minuta de contrato Elaboración y seguimiento de la resolución que ordena la apertura del proceso
Subdirección Jurídica Comité Asesor y Evaluador Subdirección Jurídica Comité Asesor y Evaluador Subdirección Jurídica
Subdirección Jurídica Comité Asesor y Evaluador Subdirección Jurídica Comité Asesor y Evaluador Subdirección Jurídica Subdirección Jurídica
23* 24* 25 26
Dirección Ejecutiva Subdirección Jurídica Dirección Ejecutiva Subdirección Jurídica Subdirección Jurídica Subdirección Jurídica En el evento que se haga uso de precalificación, sólo procederá una vez se encuentre en firme la conformación de la lista corta o la lista de multiusos. De conformidad con los plazos establecidos el cronograma Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al inicio del plazo para la presentación de propuestas.
Publicación de la resolución de apertura del proceso y del pliego de condiciones definitivo. Audiencia de aclaración al contenido del pliego de condiciones cuando el presupuesto del proceso supere la menor cuantía de la Entidad, de conformidad con el artículo 3.3.4.1. del decreto 734 de 2012. Enviar carta de invitación a los integrantes de la lista corta, a presentar propuestas
Subdirección Jurídica Subdirección Jurídica Comité Asesor y Evaluador
30    Efectuar acto de cierre: recibir las ofertas. Elaborar el acta Enviar a Comité Asesor las propuestas recibidas para su evaluación.
Evaluación y publicación del informe. La evaluación se hará de acuerdo con los parámetros establecidos e el pliego de condiciones. El comité Asesor y Evaluador dará aplicación al decreto 734 de 2012 sobre reglas de subsanabilidad de las propuestas. Realizar reunión para preparar informe final y elaborar orden de calificación de las propuestas técnicas
Presentar informe final al Comité Asesor
Comité Asesor y Evaluador Subdirección Jurídica Comité Asesor y Evaluador Subdirección Jurídica Subdirección Jurídica Director Ejecutivo Subdirección Jurídica Director Ejecutivo Subdirección Jurídica Subdirección Jurídica Director Ejecutivo Subdirección Jurídica
Realizar Audiencia Pública para dar a conocer la orden de calificación de las propuestas
Dentro de los cinco (5) días anteriores a la Audiencia para dar a conocer el orden de calificación de las propuestas De conformidad con los plazos establecidos el cronograma
Elaborar proyecto de resolución de adjudicación Adjudicar o declarar desierto el proceso Notificar personalmente al proponente favorecido Publicar acto de adjudicación o declaratoria desierta Elaborar minuta de contrato, remitir para firma a Director Ejecutivo y hacer seguimiento para su perfeccionamiento Una vez perfeccionado, exigir la expedición de la garantía y solicitar el Registro Presupuestal Efectuar el respectivo Registro Presupuestal
De conformidad con el plazo establecido en el cronograma
Secop y Página Web del CPNAA Se suscribirá después de la fecha de adjudicación de conformidad con los plazos publicados en el cronograma De conformidad con el plazo establecido en el cronograma Con el perfeccionamiento del contrato
3.4 CONTRATACIÓN DIRECTA De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el Decreto 734 de 2012, el CPNAA seleccionará a los contratistas mediante la modalidad de contratación directa cuando se trate de los siguientes casos:
Urgencia manifiesta Contratos interadministrativos, excepto el de seguros Contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas Cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo o para la ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas personas naturales. Para el arrendamiento y adquisición de inmuebles. Arrendamiento y adquisición de inmuebles
3.4.1 Urgencia manifiesta: La Ley 80 de 1993 previó esta figura jurídica con el fin de dotar a las entidades públicas de un mecanismo de contratación expedito cuando se presenten situaciones excepcionales que impidan la realización de alguno de los procedimientos contemplados en las normas vigentes para la selección de contratistas. De conformidad con el artículo 42 de la Ley 80 de 1993, la contratación mediante esta figura procede cuando la continuidad del servicio exige el suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato futuro; cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados de excepción; cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y, en general, cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección existentes. De presentarse algunas de las situaciones referidas, e l CPNAA procederá conforme a lo establecido en los artículos 41 y 42 de la Ley 80 de 1993, y demás normas que regulen la materia, debiendo en todo caso, como ya se anotó en párrafos anteriores justificar la necesidad de acudir a este mecanismo. 3.4.2 Contratación de empréstitos: Son aquellos contratos mediante los cuales una entidad u organismo estatal, recibe en calidad de préstamo unos recursos en moneda legal o extranjera, con plazo para su pago. En caso de que el CPNAA requiera la contratación de empréstitos, éstos se celebrarán con arreglo a las normas que regulan la materia, de manera especial lo contemplado en el parágrafo 2 del artículo 41 de la ley 80 de 1993, el artículo 20 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 734 de 2012.
3.4.3 Contratos interadministrativos: De acuerdo con las normas vigentes que rigen la contratación de las entidades y organismos estatales, artículo 209 de la Constitución, en el literal c, numeral 4 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 92 de la ley 1474 de 2011, en el artículo 3.4.2.1.1 del Decreto 734 de 2012, e l CPNAA podrá celebrar directamente contratos interadministrativos con cualquiera de las entidades señaladas en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993, siempre que las obligaciones contractuales a realizar tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora. Para la celebración de contratos interadministrativos se seguirá el procedimiento que se describe en el cuadro que sigue, teniendo en cuenta que: * Los pasos señalados con un asterisco, no aplican cuando se trate de los denominados convenios interadministrativos de cooperación y en consecuencia se omitirán cuando se adelante el proceso por este sistema. ** Las garantías no serán obligatorias en los contratos interadministrativos, salvo que la complejidad del objeto así lo aconseje. PROCEDIMIENTO CONTRATACION DIRECTA CPNAA Contratos Interadministrativos
ACTIVIDADES 1* Verificar la inclusión del requerimiento en el Plan de Contratación RESPONSABLE Área o dependencia que requiere la contratación OPORTUNIDAD Primer acto a cargo del área o dependencia que requiere la contratación, previo de elaborar o proyectar cualquier otro documento Previo a la elaboración de los estudios previos. Previo a la elaboración de los estudios previos. FORMATO, REGISTRO Y / O MEDIO DE PUBLICACION Plan de Contratación
Solicitar cotizaciones cuando a ello hubiere lugar Realizar el estudio de marcado, con base en lo anterior, cuando a ello haya lugar Elaborar los estudios previos con el apoyo de la Subdirección Jurídica Solicitar Certificado de Disponibilidad Presupuestal Expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal
Área o dependencia que requiere la contratación Área o dependencia que requiere la contratación Área o dependencia que requiere la contratación Área o dependencia que requiere la contratación Profesional Universitario 02 de la Dirección Ejecutiva o quien haga sus veces Área o dependencia que requiere la contratación
A través de nota interna realizar la solicitud de adelantar proceso contractual y remitirla a la Subdirección Jurídica con los estudios previos y CDP Elaborar de la respectiva carta de invitación a presentar propuesta Recibir la oferta presentada por el interesado. Verificar cumplimiento de requisitos: ajustar en lo pertinente y requerir al área solicitante para hacer los ajustes necesarios a los estudios y
Subdirección Jurídica Subdirección Jurídica Subdirección Jurídica
documentos previos. Elaborar minuta de contrato, remitir para firma a Director Ejecutivo y hacer seguimiento para su perfeccionamiento Recibir contrato suscrito por el ordenador del gasto y enviar a la entidad para la firma del representante legal o delegado Una vez suscrito por las partes, solicitar el Registro Presupuestal cuando sea del caso Efectuar el respectivo Registro Presupuestal
Director Ejecutivo Subdirección Jurídica Subdirección Jurídica
Requerir al contratista y entregar copia del contrato para constitución de garantía, cuando a ello haya lugar. Remitir designación de Supervisor
3.4.4 Contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas: Cuando el CPNAA requiera la contratación para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas, dará aplicación a lo establecido en el literal e), numeral 4 Artículo 2 Ley 1150, el artículo 3.4.2.3.1 del Decreto 734 de 2012 y las normas especiales que regulan la materia. La dependencia que requiere la contratación justificará la aplicación de esta causal, en los estudios previos, lo cual servirá de base para el acto administrativo que dé inicio al proceso.
3.4.5 Contratación directa cuando no exista pluralidad de oferentes: De conformidad con el artículo 3.2.4.1 del Decreto 734 de 2012, e l CPNAA podrá utilizar esta causal de contratación directa cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:
Cuando no exista más de una persona inscrita en el RUP. Cuando solo exista una persona que pueda proveer el bien o el servicio por ser titular de los derechos de propiedad industrial o de los derechos de autor, o por ser, de acuerdo con la ley, su proveedor exclusivo.
La dependencia que requiere la contratación justificará la aplicación de esta causal, en los estudios previos, lo cual servirá de base para el acto administrativo que dé inicio al proceso. 3.4.6 Contratos de prestación de servicios profesionales, de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a una persona natural. Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la entidad; así como los relacionados con actividades operativas, logísticas, o asistenciales y se encuentran regulados en Literal h), numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 3.4.2.5.1 del Decreto 734 de 2012. Para la contratación de trabajos artísticos que sólo pueden encomendarse a determinadas personas naturales, la entidad justificará dicha situación en el respectivo contrato. El CPNAA podrá contratar directamente con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato y que haya demostrado la idoneidad y experiencia directamente relacionada con el área de que se trate, sin que sea necesario que haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto deberá dejar constancia escrita.. Para la celebración de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en e l CPNAA, se seguirá el procedimiento que se describe a continuación, conforme al artículo 3.4.2.5.1 del Decreto 734 de 2012. PROCEDIMIENTO CONTRATACION DIRECTA CPNAA Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión
OPORTUNIDAD Primer acto a cargo del área o dependencia que requiere la contratación, previo de elaborar o proyectar cualquier otro documento
Elaborar los estudios previos con el apoyo de la Subdirección Jurídica Solicitar Certificado de Disponibilidad Presupuestal Expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal
Área o dependencia que requiere la contratación Área o dependencia que requiere la contratación Profesional Universitario 02 de la Dirección Ejecutiva o quien haga sus veces Área o dependencia que requiere la contratación
Solicitar documentos a potencial contratista, verificar el cumplimiento de requisitos y enviar a Dirección Ejecutiva para la emisión de la constancia de carencia de personal. Verificar el cumplimiento de requisitos de experiencia e idoneidad y expedir la correspondiente certificación, así c omo señalar la ausencia de personal de planta suficiente al interior de la entidad. A través de nota interna realizar la solicitud de adelantar proceso contractual y remitirla a la Subdirección Jurídica con los estudios previos y CDP Verificar cumplimiento de requisitos: ajustar en lo pertinente y requerir al área solicitante para hacer los ajustes necesarios a los estudios y documentos previos. Elaborar minuta de contrato, remitir para firma a Director Ejecutivo y hacer seguimiento para su perfeccionamiento Recibir contrato suscrito por el ordenador del gasto y enviar a la entidad para la firma del representante legal o delegado Una vez suscrito por las partes, solicitar el Registro Presupuestal cuando sea del caso Efectuar el respectivo Registro Presupuestal
Área o dependencia que requiere la contratación
Supervisar la ejecución y cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales Realizar la solicitud de modificación o adición cuando la ejecución del objeto contractual lo requiera Una vez vencido el plazo de ejecución, proyectar acta de liquidación bilateral o de común acuerdo y enviar con el estado financiero a la Subdirección Jurídica por medio físico y electrónico. Revisar y ajustar el proyecto de liquidación y efectuar los trámites pertinentes para la formalización de la misma
Enviar Acta de liquidación de mutuo acuerdo para firma del Director Ejecutivo y convocar al contratista para su suscripción Cuando el contratista no atienda la solicitud para liquidar por mutuo acuerdo el contrato, proyectar resolución de liquidación unilateral y enviar a Dirección Ejecutiva para firma, con documentos soportes Notificación al contratista del acto administrativo de liquidación unilateral
3.4.7 Arrendamiento y adquisición de inmuebles: Cuando e l CPNAA requiera la adquisición o arrendamiento de inmuebles, dará aplicación a lo establecido en el literal i), numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150, el artículo 3.4.2.6.1 del Decreto 734 de 2012. El estudio previo deberá contener el análisis de las diferentes alternativas en el sector. Si el CPNAA encuentra inmuebles de similares características, deberá compararlos para elegir la de menor costo de acuerdo a las características técnicas requeridas. CAPÌTULO 4 GENERALIDADES DE LA SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA 4.1. CONCEPTOS De conformidad con el artículo 84 de la ley 1474 de 2011, la supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento de las obligaciones a cargo del contratista desde el punto de vista técnico, jurídico y financiero del cumplimiento. De conformidad con el contenido del artículo 83 de la ley 1474 de 2011, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda “Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual”. Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. Según las normas legales, que en la actualidad se ocuparon de regular y definir el tema de la supervisión e interventoría, la supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la
Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos. La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría. Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones de supervisión e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato principal, caso en el cual en el contrato respectivo de interventoría, se deberán indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la Entidad a través del supervisor. Teniendo en cuenta la capacidad de la entidad para asumir o no la respectiva supervisión en los contratos de obra a que se refiere el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, los estudios previos de los contratos cuyo valor supere la menor cuantía de la entidad, con independencia de la modalidad de selección, se pronunciarán sobre la necesidad de contar con interventoría. Los contratos de interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia. En tal caso el valor podrá ajustarse en atención a las obligaciones del objeto de interventoría, sin que resulte aplicable lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993. Lo anotado de conformidad con el artículo 85 de la ley 1474 de 2011. El contrato de Interventoría será supervisado directamente por la entidad estatal. Es principio general que las actuaciones del interventor consten por escrito. 4.2. OBJETO: El objeto de la supervisión o interventoría dentro de un contrato estatal, consiste en realizar un seguimiento detallado del objeto contractual para verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, el acatamiento de las especificaciones técnicas ofrecidas y supervisar la ejecución de las actividades administrativas establecidas en cada uno de los contratos y la sujeción al presupuesto asignado. Lo anterior, con el objeto de alcanzar los fines de la contratación estatal y a su vez contribuir en la búsqueda del cumplimiento de los fines del estado. Estará inhabilitado el interventor que incumpla el deber de entregar información a la entidad contratante relacionada con el incumplimiento del contrato, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato. Esta inhabilidad se extenderá por un término de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo que así lo declare, previa la actuación administrativa correspondiente. (Parágrafo 2 del artículo 84 de la ley 1474 de 2011). El interventor que no haya informado oportunamente a la Entidad de un posible incumplimiento del contrato vigilado o principal, parcial o total, de alguna de las obligaciones a cargo del contratista, será solidariamente responsable con este de los perjuicios que se ocasionen con el
incumplimiento por los daños que le sean imputables al interventor. Es preciso resaltar que cuando el ordenador del gasto sea informado oportunamente de los posibles incumplimientos de un contratista y no lo conmine al cumplimiento de lo pactado o adopte las medidas necesarias para salvaguardar el interés general y los recursos públicos involucrados, será responsable solidariamente con este, de los perjuicios que se ocasionen. 4.3. DESIGNACION DEL SUPERVISOR INTERNO Una vez adjudicado el proceso de contratación o firmado el contrato respectivo producto de una contratación directa, el D i r e c t o r E j e c u t i v o d e l CPNAA, designará al supervisor encargado de realizar el seguimiento y control del contrato que se celebre entre la entidad y el contratista, de conformidad con la sugerencia presentada por la dependencia solicitante del bien o servicio a contratar contenida en los estudios previos entregados a la Subdirección Jurídica. Dicha designación constará por escrito y le será comunicada al supervisor a través de la Subdirección Jurídica o quien haga sus veces, junto con una copia del contrato ya suscrito y legalizado, momento a partir del cual adquiere su calidad de supervisor e inicia el ejercicio de sus funciones, las cuales culminan una vez se hayan cumplido en su totalidad y a cabalidad las obligaciones contractuales o hasta la fecha que expiren la totalidad de los amparos de la garantía única de cumplimiento. No podrá ser supervisor y/o interventor quien se encuentre incurso en alguna de las causales de impedimento respecto del contratista, según lo previsto en la ley 80 de 1993 y la ley 734 de 2002. De igual manera, quien este incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad para celebrar contratos con entidades del Estado. 4.4. PROCEDIMIENTOS QUE SE SURTEN DENTRO DE LA ACTVIDAD DE SUPERVISION O INTERVENTORIA 4.4.1. INICIO DEL CONTRATO.
El acta de iniciación del contrato procede en los contratos en que se haya consagrado expresamente tal requisito para dar inicio a la ejecución, la cual se suscribirá una vez se constituyan y aprueben las pólizas y se hayan pagado los impuestos a que haya lugar por parte del contratista, es decir, cuando el contrato se encuentre legalizado y de esta situación se haya informado al supervisor, pro escrito, por la Subdirección Jurídica. Será obligación del interventor o supervisor que en el acta consten el número del contrato, la fecha, el objeto, el nombre y el NIT o cedula del contratista, y que se suscriba por el contratista y el supervisor. En todo caso, el supervisor o interventor no podrá impartir órdenes al contratista con el fin de dar inicio a la ejecución, sin que se haya verificado que el contrato se encuentra perfeccionado y legalizado.
Seguimiento del anticipo Para los contratos de obra, concesión, salud o los que se realicen por licitación pública deberá estarse a lo establecido en el artículo 91 Ley 1474 de 2011. El supervisor será responsable de velar por la correcta inversión del anticipo, solicitando el respectivo plan de inversión al contratista, así como los informes que considere necesarios, a fin de garantizar la correcta ejecución de los recursos públicos. Será deber del supervisor o interventor del contrato requerir en los casos en que sea necesario, el programa de inversión del anticipo para su revisión, aprobación y seguimiento. El supervisor deberá solicitar al contratista, representante legal, según se trate, informes mensuales sobe el manejo del anticipo, los cuales se archivarán en la carpeta del contrato y verificará que se realice la amortización del mismo en las cuentas o facturas que presente el contratista para pago. 4.4.2. DESARROLLO DEL CONTRATO Facturas o documentos equivalentes El supervisor o interventor verificará que las facturas o documentos equivalentes presentadas por el contratista, respecto de su valor correspondan a la ejecución y a la forma de pago establecida en el contrato. Si se encuentran errores o inconsistencias se solicitará al contratista el cambio de la factura o documento equivalente, de acuerdo con el siguiente procedimiento: Una vez recibida por el supervisor la factura o cuenta de cobro y si se aprecian errores o inconsistencias de fondo, este deberá devolverla al contratista dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción indicándole los errores que contiene, para que sea corregida por el contratista. En la misma comunicación de envío, el supervisor deberá fijar un término perentorio para que el contratista remita nuevamente la factura o cuenta de cobro debidamente corregida. En todo caso el término que fije el supervisor no podrá ser superior a cinco (5) días hábiles. Recibida nuevamente la factura o documento que haga sus veces, el supervisor o interventor, deberá continuar con el trámite respectivo antes de iniciar el trámite de pago. A partir de este momento se contabilizará el término para efectuar el pago. Para el trámite de facturas, el supervisor deberá verificar que el contratista se encuentra al día en el pago de aportes a los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales. Labores o actividades extras o adicionales, relacionadas con el objeto del contrato. Si durante el plazo de ejecución se hace necesario realizar labores o actividades extras y/o adicionales, la aprobación para su realización estará a cargo del ordenador del gasto y su formalización requerirá una modificación, adición o prórroga del contrato de acuerdo con lo previsto en
la ley 80 de 1993, sin que esto implique cambio del objeto del contrato. En ningún caso el supervisor o interventor del contrato podrá bajo su propio criterio, autorizar la realización de obras adicionales o el suministro de mayores cantidades, sin la aprobación previa y expresa del ordenador del gasto. El supervisor o interventor del contrato tramitará ante la D irec c i ó n Ej ec u t i v a de la entidad, la solicitud de adición, modificación o prórroga, la cual deberá estar debidamente soportada y justificada para aprobación del ordenador del gasto. El supervisor o interventor deberá tener en cuenta que la adición en valor del contrato, no podrá superar el cincuenta (50%) del valor inicial expresado en salarios mínimos. En caso de prórroga, la solicitud deberá remitirse a la Subdirección Jurídica para su trámite, mínimo con cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato y con el visto bueno del ordenador del gasto para su respectiva formalización. Una vez vencido el plazo del contrato, no podrá bajo ninguna circunstancia continuarse su ejecución o tramitar adiciones en valor o prórrogas de tiempo. Suspensión temporal Podrá suspenderse temporalmente el plazo de ejecución del contrato, cuando se presenten circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que obliguen a ello. La suspensión se hará por el tiempo que se estime necesario para superar los hechos que dieron lugar a la misma y constará en un acta suscrita por el ordenador del gasto, el contratista y el supervisor; en la cual consten los motivos que dieron lugar a la suspensión, así como el concepto técnico del supervisor o interventor. Suscrita el acta de suspensión del contrato, deberá remitirse copia a la carpeta del contrato e igualmente a la compañía aseguradora que expidió la garantía única de cumplimiento a efectos de que conozcan de dicha novedad. Reiniciación de las labores Superadas las contingencias, el supervisor o interventor deberá informar dicha situación al ordenador del gasto, el cual dispondrá Ia reanudación del contrato y dejará constancia en acta firmada en conjunto con el contratista y el supervisor. Es obligación del contratista prorrogar la vigencia de los amparos contenidos en la garantía única por el mismo término de la suspensión del contrato y del supervisor hacer seguimiento al cumplimiento de esta actividad. 4.4.3. RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO. Recibo final de trabajos Dependiendo de la naturaleza del contrato y previa la verificación del cumplimiento de todas las especificaciones y requisitos técnicos pactados, se levantará un "acta de entrega y recibo final" que será suscrita por el supervisor o interventor y el contratista.
Liquidación del contrato. Los contratos de obra, consultoría, suministro, arrendamiento y compraventa con entregas parciales, así como aquellos que expresamente lo contemplen, deberán liquidarse por las partes dentro del plazo de vigencia del mismo. Previo a la Iiquidación del contrato, el interventor o supervisor deberá verificar la vigencia tanto de la garantía única, así como de los amparos que cubran los riesgos que deban garantizarse con posterioridad a la finalización del contrato, de acuerdo con lo pactado por las partes en el contrato y si fuere del caso, procederá a informar al representante de la entidad con el objeto de solicitar su ampliación o actualización al contratista como requisito para la suscripción del acta de liquidación. También será condición para la firma del acta de Iiquidación que el contratista adjunte las certificaciones que acrediten el reintegro de los equipos y demás elementos facilitados por la entidad, así mismo, el contratista deberá presentar certificación del pago de aportes parafiscales suscrita por el revisor fiscal o representante legal según el caso, donde conste que se encuentra a paz y salvo por dicho concepto. Una vez verificado lo anterior, el interventor o supervisor elaborará el proyecto del acta de Iiquidación, en el que constará el balance final del contrato respecto al cumplimiento de las prestaciones derivadas del mismo, así como los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que Ilegaren las partes para dirimir conflictos que se originen con ocasión de la actividad contractual. En todos los casos el acta de liquidación deberá ser suscrita por el ordenador del gasto, el contratista y el supervisor o interventor. Una vez liquidado el contrato, el supervisor o interventor deberá entregar a la Subdirección Jurídica o quien haga sus veces, los archivos y la información técnica administrativa y contable para que reposen en la carpeta del contrato. 4.5. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS A CARGO DEL SUPERVISOR 4.5.1. ACTIVIDADES GENERALES A continuación se encuentran algunas de las actividades y funciones principales a cargo del supervisor o interventor, las cuales deberán ser tenidas en cuenta para garantizar la correcta ejecución del contrato.
Suscribir el acta de iniciación cuando a ello haya lugar, dentro del término estipulado en el contrato. Realizar la vigilancia, seguimiento y control del contrato desde su inicio y hasta su finalización, incluyendo la etapa de liquidación. Verificar que se hayan cumplido todos los requisitos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato. Remitir a la dependencia correspondiente, el original del acta de iniciación.
Exigir al contratista el cumplimiento del cronograma de actividades de ejecución y de inversión del anticipo, en los casos que sea procedente. Controlar la vigencia de las garantías. Atender y responder oportunamente todos los requerimientos que realice el contratista dentro de la ejecución del contrato o convenio, para evitar la ocurrencia del silencio administrativo positivo. Verificar que las peticiones del contratista se encuentren sustentadas en debida forma. Proyectar y tramitar la correspondencia que sea necesaria para la correcta ejecución del contrato o convenio. Verificar que el contratista cumpla con el objeto del contrato o convenio dentro del término estipulado. Verificar que en el desarrollo del contrato se cumplan las disposiciones legales y en particular las reglamentaciones relacionadas con la actividad contratada. Exigir certificación, debidamente soportada, al contratista de que su personal se encuentra afiliado al régimen de seguridad social y se efectúen por parte del contratista los pagos correspondientes al sistema de aportes parafiscales. Corroborar y certificar que el contratista cumple con las condiciones técnicas y económicas pactadas en el contrato y en las condiciones mínimas o términos de referencia del respectivo proceso de selección. Informar a la Subdirección Jurídica, acerca del incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista, con el fin de que se inicien las acciones legales correspondientes. Abstenerse de permitir la ejecución de un contrato, cuyo plazo haya vencido o que no haya sido firmado por el ordenador del Gasto y el contratista. Rendir informes periódicos sobre el estado, avance y contabilidad de la ejecución del contrato. Evaluar de manera preliminar las solicitudes que haga el contratista, en relación con las ampliaciones de plazo, cuantía y reconocimiento del equilibrio contractual, y remitirlas a la Subdirección Jurídica, con su concepto técnico y viabilidad. Realizar los trámites para la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal o vigencias futuras, para adicionar un contrato en valor. Verificar que los bienes tengan toda la documentación en regla y el contratista presente la declaración de importación y los documentos que acrediten el cumplimiento de las exigencias fiscales y aduaneras que permitan precisar la debida legalización en el país, cuando a ello haya lugar. Informar el recibo a satisfacción del objeto contratado, como requisito previo para efectuar el pago final al contratista. Elaborar con su visto bueno el acta de liquidación del contrato o convenio cuando a ello haya lugar, para la firma del ordenador del gasto y el contratista. Elaborar los informes, evaluaciones y anexar, oportunamente, los documentos que permitan a la Subdirección Jurídica, tener suficientes elementos de juicio para imponer requerimientos, multas, caducidad y demás actuaciones de orden sancionatorio.
4.5.2. ACTIVIDADES FINANCIERAS
 o o  o o o
Aprobar cada uno de los pagos al contratista de acuerdo con Ia ejecución del contrato, para lo cual deberá expedir la respectiva certificación de cumplimiento de las obligaciones contractuales. Registrar cronológicamente los pagos y deducciones del contrato. Velar por la correcta ejecución presupuestal del contrato. Revisar el informe de inversiones efectuadas por el contratista con los fondos suministrados para el objeto del contrato. Supervisar la ejecución presupuestal de acuerdo con los parámetros previamente definidos en el contrato y proponer los correctivos necesarios a las posibles desviaciones que se puedan presentar. Verificar que los trabajos o actividades extras que impliquen aumento del valor del contrato cuenten con la existencia de recursos presupuestales, para aprobación del ordenador del gasto. Anterior al cierre de la vigencia fiscal de cada año, informar a la Dirección Ej ec ut i v a , el estado de ejecución del contrato para establecer las reservas presupuestales y de cuentas por pagar cuando a ello haya Iugar.
4.5.3. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Coordinar la entrega de los bienes o la prestación de los servicios. Definir políticas claras para el manejo del riesgo que conlleve la ejecución del contrato. Suscribir todas las actas que resulten durante la ejecución del contrato. Emitir concepto sobre las solicitudes de prórroga, adición, suspensión, modificación, etc., presentadas por el contratista. Atender y tramitar dentro de la órbita de su competencia, toda consulta que realice el contratista para la correcta ejecución del contrato. Organizar el archivo de la supervisión del contrato que como mínimo deberá contener los siguientes documentos:  Copia del contrato debidamente legalizado.  Copia de las garantías del contrato.  Copia del cronograma de actividades.  Copia de la orden de iniciación.  Copia de las actas de suspensión y reiniciación.  Copia de los documentos de prorroga o modificación del contrato y del que autorice trabajos o actividades adicionales.  Copia de las cuentas de cobro o facturas autorizadas, así como de cada uno de los pagos efectuados.  Copia de los informes de la supervisión.  Informe mensual y final de manejo del anticipo  Copia del acta de entrega y recibo final
 Copia del acta de liquidación  Demás documentos relacionados con la ejecución del contrato.
4.5.4. ACTIVIDADES TECNICAS
Verificar de forma permanente la calidad de la obra, bienes o servicios que se estipule en el contrato. Cuando se trate de contratos de obra pública, deberá revisar y aprobar el presupuesto inicial de la obra, verificando que estén de acuerdo con las especificaciones y los planos que contienen los diseños. Controlar el avance del contrato de acuerdo con el cronograma de ejecución aprobado, Ilevar un registro de las novedades, órdenes e instrucciones impartidas durante la ejecución del contrato y recomendar los ajustes necesarios. Elaborar y presentar los informes de avance y estado del contrato y los que exijan su ejecución. Velar por el cumplimiento de las normas técnicas, especificaciones, procedimientos, cálculos e instrucciones impartidas para la construcción y / o fabricación de bienes. Verificar que el contratista utilice el personal y los equipos ofrecidos, en las condiciones aprobadas por la entidad. Verificar las entregas de los bienes o la prestación de los servicios contratados, de los cual se dejara constancia en los respectivos informes. Coordinar el reintegro a la entidad de los equipos y elementos suministrados o comprados con cargo al contrato, y verificar su estado y cantidad.
4.6. RESPONSABILIDAD DE LA SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA Independientemente de la calidad de la persona que haya de ejercerla (natural o jurídica, pública o privada), la vinculación que tenga con la entidad (contratista, empleado de planta, etc.) las responsabilidades del supervisor o interventor se inician al momento de recibir Ia notificación escrita sobre su designación. La actuación del supervisor o interventor debe ceñirse al estatuto de contratación administrativa, Ley 80 de 1993, y a las leyes 190 de 1995 y 1474 de 2011 y las demás que las modifiquen. Sin perjuicio de esa responsabilidad, responderá por su conducta cuando su acción u omisión haya generado perjuicio a la entidad, para lo cual podrá esta adelantar las investigaciones internas que estime pertinentes. El supervisor o interventor deberá estarse a lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 a fin de conocer el alcance de su responsabilidad. 4.7. TRAMITE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL En caso de que se presente incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales, el
supervisor o interventor requerirá oportunamente por escrito al contratista, con el fin de hacer cumplir las obligaciones adquiridas. En caso de que la respuesta al requerimiento no sea satisfactoria, el supervisor o interventor remitirá de forma inmediata los antecedentes a la Subdirección Jurídica o quien haga sus veces, quien analizará la situación planteada, reiterará el requerimiento en caso de ser pertinente y procederá a adelantar las acciones legales pertinentes. Para emitir su concepto respecto a un posible incumplimiento del contratista, el supervisor o i n t e r v e n t o r deberá realizar un análisis objetivo, claro y preciso del objeto contractual en general, teniendo en cuenta que su concepto será determinante a la hora de definir las acciones legales a seguir por parte de la administración. Tal manifestación deberá estar lo suficientemente soportada, teniendo en cuenta que la responsabilidad por un eventual detrimento del patrimonio del Estado a causa de una sentencia judicial, involucra a todos los trabajadores que intervienen en la actividad contractual. 4.8. IMPOSICIÓN DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO.
a. Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, e l
CPNAA lo citará a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citación, hará mención expresa y detallada de los hechos que la soportan, acompañando el informe de s u p e r v i s i ó n o interventoría en el que se sustente la actuación y enunciará las normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. En la misma se establecerá el lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia, la que podrá tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el evento en que la garantía de cumplimiento consista en póliza de seguros, el garante será citado de la misma manera;
b. En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, presentará las circunstancias
de hecho que motivan la actuación, enunciará las posibles normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. Acto seguido se concederá el uso de la palabra al representante legal del contratista o a quien lo represente, y al garante, para que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podrá rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad;
c. Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en la que se consigne lo ocurrido en
desarrollo de la audiencia y la cual se entenderá notificada en dicho acto público, la entidad procederá a decidir sobre la imposición o no de la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento. Contra la decisión así proferida sólo procede el recurso de reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en la misma audiencia. La decisión sobre el recurso
se entenderá notificada en la misma audiencia.
d. En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado,
podrá suspender la audiencia cuando de oficio o a petición de parte, ello resulte en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razón debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuación administrativa. En todo caso, al adoptar la decisión, se señalará fecha y hora para reanudar la audiencia. El CPNAA podrá dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por algún medio tiene conocimiento de la cesación de situación de incumplimiento. CAPÌTULO 5 GLOSARIO A continuación se definen algunos vocablos de utilización frecuente en los procesos contractuales, con el fin de facilitar el uso de esta herramienta y homogenizar el vocabulario que frecuentemente se emplea en la actividad contractual.
Acta de inicio: Es el documento en el cual se deja constancia del inicio de la ejecución del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución, que permiten la iniciación formal de actividades. Acta de suspensión: es el documento expedido por quienes suscribieron el contrato, mediante el cual se acuerda la interrupción temporal del mismo, cuando se presenta una circunstancia especial y ajena a las partes que lo amerite, previo visto bueno del supervisor o interventor del contrato, según sea el caso. En la misma deberán incluirse las razones que sustentan la suspensión del contrato así como la fecha exacta de la reanudación del mismo. Acta de reiniciación: es el documento mediante el cual se levanta la suspensión y se ordena la reiniciación de las actividades, debidamente firmada por las partes. El contratista se obliga a actualizar sus pólizas a esta fecha. Acta de liquidación: es el documento suscrito por el representante legal del CPNAA, el supervisor o interventor del contrato y el contratista, en el que se refleja el balance de la ejecución financiera del contrato o corte de cuentas entre las partes, con sujeción a lo previsto en este manual. Adenda: son los documentos mediante los cuales la entidad con posterioridad a la apertura de un proceso, aclara o modifica las condiciones de la contratación del pliego de condiciones. Las adendas una vez publicadas hacen parte del pliego de condiciones. De acuerdo con el artículo 220 del decreto 019 de 2012, dentro del plazo de la licitación cualquier interesado pueda solicitar aclaraciones adicionales que la entidad contratante responderá mediante comunicación escrita, la cual remitirá al interesado y publicará en el SECOP para conocimiento público.
Adjudicación: es la decisión que pone término a un proceso de selección, por medio de la cual se determina la persona natural o jurídica que resultó favorecida, por ser la propuesta más favorable para el CPNAA.
Adjudicatario: es el proponente que resulta favorecido con la adjudicación dentro de un proceso de selección. Adición: modificación del valor de los contratos que se encuentran en ejecución con el fin de incrementar el valor originalmente pactado, la cual no podrá ser superior al 50% del valor inicialmente pactado expresado en SMMLV. Debe constar en un documento firmado por las partes y cumplir los mismos requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. Supone la modificación de la Póliza, si hubo lugar a ella. Anticipo: valor pactado en los contratos, y que el CPNAA entrega al contratista en calidad de préstamo, para ser amortizado en cada pago. El anticipo no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato. Área que requiere la contratación o área requirente o área responsable: Es aquella dependencia del CPNAA que elabora los estudios previos de la contratación, en donde se encuentra la necesidad que se pretende satisfacer. Bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización: Corresponden a aquellos que poseen las mismas especificaciones técnicas, con independencia de su diseño o de sus características descriptivas y comparten patrones de desempeño y calidad objetivamente definidos. Caducidad: cláusula excepcional que se aplica como sanción por incumplimiento al contratista, cuando se afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y se evidencie que puede conducir a la paralización. Se declara mediante acto administrativo debidamente motivado en el que se dará por terminado el contrato y se ordenará su liquidación en el estado en el que se encuentre. Certificado de disponibilidad presupuestal: Es el documento expedido por el/la Profesional Universitario 02 de la Dirección Ejecutiva o quien haga sus veces la Dirección Ejecutiva o quien haga sus veces la Dirección Ejecutiva o quien haga sus veces del CPNAA o quien haga sus veces mediante el cual se afecta de manera preliminar un rubro presupuestal y que garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible, libre de afectación y suficiente para respaldar el compromiso que se pretende adquirir con la contratación. Cláusula penal: Es una estipulación propia del derecho común que se puede pactar bien sea como una estimación total o parcial de los perjuicios que se puedan ocasionar con ocasión del incumplimiento de las obligaciones y o bien como pena, con independencia de los perjuicios que se causan en razón al incumplimiento del contrato. Cesión: Consiste en la sustitución de las obligaciones y derechos que surjan de un contrato, en un tercero, la cual sólo procederá previa aprobación escrita del ordenador del gasto del
Contratista: persona(s) natural o jurídica que se obliga (n) a cumplir una determinada prestación, según las especificaciones del objeto del contrato, a cambio de una contraprestación. Concurso de méritos: Corresponde a la modalidad de selección de consultores o proyectos, en la que se podrán utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificación. Consorcio: Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que lo conforman. Consultoría: Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos. Contrato: acuerdo de voluntades celebrado entre e l CPNAA y una persona natural o jurídica, mediante el cual se adquieren derechos y obligaciones. Días corrientes o calendario: es cualquier día del calendario, sin tener en cuenta si se trata o no de un día hábil. Días hábiles: son los días comprendidos entre los lunes y los viernes de cada semana, excluyendo de estos los fines de semana y los días feriados determinados en la Ley. Ejecución: es la etapa del desarrollo del contrato la cual inicia una vez se suscribe el acta de inicio, previa aprobación de la garantía única y de la acreditación por parte del contratista de encontrase al día en el pago de las obligaciones relativas al Sistema de Seguridad Social Integral. Estudios y documentos previos: Son los documentos que sirven de soporte para la elaboración del proyecto de pliego de condiciones, de manera que los proponentes puedan valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la entidad, así como la asignación de los riesgos que la entidad propone. Ficha técnica: Es un anexo al pliego de condiciones que debe elaborarse por parte de la entidad, cuando se adelanten procesos de selección abreviada para la contratación de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización, siempre y cuando los mismos sean adquiridos utilizando el método de subasta inversa. La entidad elaborará una
ficha técnica, la cual, debe incluir las características y especificaciones, en términos de desempeño y calidad, de los elementos señalados en el objeto de la contratación. La ficha técnica debe contener como mínimo: la denominación de bien o servicio, la denominación técnica del bien o servicio, la unidad de medida y la descripción general.
Interventor: es la persona natural o jurídica, contratada por la Entidad para realizar el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato, cuando dicho seguimiento suponga conocimiento especializado, o la complejidad o extensión del mismo lo justifiquen Licitación: Procedimiento mediante el cual, por regla general la entidad estatal formula públicamente una convocatoria para que, en igualdad de oportunidades, los interesados presenten sus ofertas y seleccione entre ellas la más favorable. Lista corta: Es el documento en el cual la entidad selecciona los mejores proponentes para invitarlos a presentar propuesta dentro de un concurso de méritos. La lista corta deberá conformarse con un número plural de precalificados que no podrá exceder de seis (6) cuando se deba presentar una propuesta técnica detallada, ni de diez (10) cuando se deba presentar una propuesta técnica simplificada. Modalidad de selección: Es el procedimiento mediante el cual el CPNAA procederá a escoger a los contratistas (Licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa). El CPNAA determinará la modalidad de selección aplicable a cada caso, de acuerdo con los parámetros que establezcan las normas que regulan la contratación estatal. Multas: consiste en la sanción pecuniaria que tiene como finalidad el constreñimiento, coerción, coacción y presión o apremio al contratista a darle cumplimiento a sus obligaciones, cuando en los términos y desarrollo del contrato, se observa que aquel no está al día en el cumplimiento de las mismas, que se encuentra en mora o retardado para satisfacer oportunamente, conforme al plazo pactado, los compromisos contractuales asumidos. Notificación: Es dar a conocer el contenido de un acto administrativo a los interesados en la decisión. Pago Anticipado: Es un pago parcial del valor contratado y son propiedad del contratista, razón por la cual éste dispone totalmente de la administración y manejo de los mismos. Plazo del proceso contractual: es el período comprendido entre la fecha de apertura y la fecha y hora de cierre de un proceso contractual Plazo de ejecución: es el período dentro del cual se deben cumplir las obligaciones pactadas por las partes en el contrato. Proponente: es la persona natural, jurídica, consorcio o unión temporal, que bajo cualquier modalidad de asociación permitida por la ley presenta una propuesta para participar en un
proceso de selección de contratistas.
Propuesta: se entiende por tal la oferta de negocio jurídico presentada por un proponente dentro de un proceso de selección, siempre que reúna los requisitos. Propuesta técnica simplificada: Es aquella que se solicita a los proponentes cuando la entidad suministre en los requerimientos técnicos la metodología exacta para la ejecución de la consultoría, así como el plan y cargas de trabajo para la misma. En estos casos procede la selección por el sistema de concurso abierto, o mediante el de precalificación con lista corta. Propuesta técnica detallada: Es aquella que se solicita a los proponentes cuando los servicios de consultoría señalados en los requerimientos técnicos para el respectivo concurso de méritos puedan desarrollarse con diferentes enfoques o metodologías. En estos casos solo procede la selección por el sistema de precalificación con lista corta. Prórroga: consiste en la ampliación del plazo de ejecución inicialmente previsto en el contrato. Debe constar en un documento firmado por las partes y cumplir los mismos requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato inicial. Registro presupuestal: es la operación presupuestal mediante la cual se perfecciona el compromiso y se afecta en forma definitiva la apropiación, garantizando que ésta no sea desviada a ningún otro fin. Selección Abreviada: Es la modalidad de selección objetiva, prevista para aquellos casos en que por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual. Subasta inversa: Se entiende por subasta inversa, la puja dinámica mediante la cual los oferentes durante un tiempo determinado, ajustan su oferta respecto de aquellas variables susceptibles de ser mejoradas, con el fin de lograr el ofrecimiento que por tener el menor costo evaluado, represente la mejor relación costo beneficio para la entidad, de acuerdo con lo señalado en el pliego de condiciones. Supervisión: Es el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico de la ejecución del contrato, que es ejercido por la misma Entidad cuando no requiere conocimientos especializados. Unión temporal: Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal.
Vigencia del Contrato: Es el ciclo jurídico del contrato, que se extiende hasta la liquidación del contrato, diferente al plazo que es el ciclo material definido en el contrato para que el contratista cumpla con las obligaciones a su cargo.
Elaboró: Karen Holly Castro Castro/Subdirector Jurídico CPNAA
Documents Similar To manual de contratación y supervisión
Programa_WIRACOCHA ANEXO 02 (15 08 2012 ASDR+ÜBAL)
Dbc Salon Tapi (Chajnacya)
88 Estudios previos DEPREV_PROCESO_15-1-151969_268307011_17042761
Pron 867-2013 MUN DIST AGUAS VERDES ADS 5(Elaboración Del Expediente Técnico de La Obra-construcción de Pavimento y Veredas _0
More From leonardsal01
DA_PROCESO_15-1-142544_01002040_15429908.pdf
precios cundinamarca.pdf
Digital 19978