Source: http://docplayer.fi/134606518-Poytyan-kunta-kyron-torin-parantaminen-urakkaohjelma-tekniset-palvelut-rakentaminen-kokonaisurakkana-tyo-nro-18013.html
Timestamp: 2019-11-19 20:29:09+00:00
Document Index: 20933864

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

PÖYTYÄN KUNTA KYRÖN TORIN PARANTAMINEN URAKKAOHJELMA TEKNISET PALVELUT. rakentaminen kokonaisurakkana. Työ nro: PDF
Download "PÖYTYÄN KUNTA KYRÖN TORIN PARANTAMINEN URAKKAOHJELMA TEKNISET PALVELUT. rakentaminen kokonaisurakkana. Työ nro: 18013"
Erkki Urho Kivelä
1 PÖYTYÄN KUNTA TEKNISET PALVELUT rakentaminen kokonaisurakkana URAKKAOHJELMA Työ nro: 18013
2 URAKKAOHJELMA 2(11) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Rakennuttaja Suunnittelija Rakennuskohde 3 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS Maksuperuste Urakkasuhteet 3 3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakkarajat Sivuvelvollisuudet Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet Työmaan johtovelvollisuudet 4 4. TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA Tilaajan suoritusvelvollisuus 6 5. SOPIMUSASIAKIRJAT Määrälaskenta Sopimusasiakirjojen julkisuus 6 6. URAKKA-AIKA Suoritusaika Töiden aloitus Töiden valmistuminen Välitavoitteet Viivästyssakko 7 7. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET Urakoitsijan vakuudet Rakennusajan vakuus Takuuaika ja takuuajan vakuus Tilaajan vakuudet Vakuutukset Rakennuskohteen vakuuttaminen 7 8. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko Ennakko Hintasidonnaisuudet Laskujen maksuaika 8 9. ORGANISAATIOT Tilaajan organisaatio/edustajat Urakoitsijan organisaatio/edustajat YHTEISET TOIMITUKSET Katselmukset Työmaakokoukset Työmaapäiväkirja Vastaanottotarkastus Takuutarkastus LAADUNVARMISTUS Tilaajan laadunvarmistus Urakoitsijan laadunvarmistus RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin Rakennus- ym. jätteet, ongelmajätteet ja ylijäämämassat Työvoimamääräykset Ilmoitukset lääninverovirastolle Tiedonantovelvollisuus Verohallintoon 11
3 URAKKAOHJELMA 3(11) Tämän urakkaohjelman perustana ovat rakennusalan yleiset sopimusehdot YSE 1998 (RT ). 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1. Rakennuttaja Rakennuttaja on Pöytyän kunta, osoite Yläneentie 11 b, Riihikoski. Yhteyshenkilönä: - tekninen johtaja Tarmo Rantanen puh Kyrön Seudun Osuuspankin osalta yhteyshenkilönä on POP Pankin toimitusjohtaja Timo Kivikoski puh Suunnittelija Kunnallistekniikan suunnitelmat on laatinut KON-INS Oy. Yhteyshenkilö Ilkka Ojaniittu puh Suunnittelijoina on toimineet Tuuli Heino puh ja Laura Haonperä puh Valaistussuunnitelmat on laatinut Suunnittelutoimisto Enertel Oy. Yhteyshenkilö Ari Nivola puh Rakennuskohde Rakennuskohteena on Pöytyän kunnan Kyrön taajamassa sijaitsevan Kyrön torin parantaminen. Paikallinen sähkönjakeluyhtiö on Caruna Oy. Puhelin- ja teleyhteyksistä alueella vastaavat ainakin Lounea Palvelut Oy, Telia Oyj ja Elisa Oyj. Alueen kaukolämpöputkistosta vastaa Pöytyän Lämpökeskus Oy. Rakennuskohteen läheisyydessä sijaitsee pankki, lounaspaikka, tilitoimisto, kampaamo ja Auranlaakson kansalaisopisto. Työ on suunniteltava siten, että kulkuyhteyttä torin ympärillä oleviin liikkeisiin ei katkaista. 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS Urakka on kokonaishintaurakka Maksuperuste Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvä kokonaishinta Urakkasuhteet Urakoitsija voi antaa osan töistä rakennuttajan hyväksymille aliurakoitsijoille. 3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 3.1. Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakkaan sisältyy Kyrön torin parantaminen nimisen urakan rakentaminen kaikkine töineen, materiaaleineen ja hankintoineen suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti. Urakkaan kuuluu suunnitelman mukaisen torialueen ja pankin pihan, sekä suunnitelmassa esitetyn kuivatuksen ja hulevesiviemärin rakentaminen sekä istutusten ja muiden vihertöiden tekeminen kaikkine materiaaleineen, töineen ja hankintoineen suunnitelmien mukaan valmiiseen ja viimeisteltyyn kuntoon. Urakkaan kuuluu valaistuksen kaapeloinnin, suojaputkien, pylväsjalustojen sekä valaisinpylväiden ja valaisimien asentaminen kaikkine töineen ja hankintoineen suunnitelmien mukaisesti valmiiseen ja viimeisteltyyn kuntoon erillisen valaistussuunnitelman mukaisesti. Hankkeen vaatimat olemassa olevien johtojen ja muiden laitteiden tilapäiset siirrot, suojaukset, tukemiset, ym. tilapäisjärjestelyt, sekä eri urakoitsijoiden työvaiheiden yhteensovittaminen kuulu-
4 URAKKAOHJELMA 4(11) vat urakkaan. Myös kaapelikaivannot, täytöt sekä tarvittavien suojaputkien asennukset kuuluvat urakkaan. Urakkaan sisältyy ajoneuvoliikenteen ja kevyen liikenteen työnaikaisten kiertoreittien järjestäminen ja merkitseminen selkeästi. Kulkuyhteyttä kiinteistöihin ei saa katkaista. Suunnitelma työnaikaisista liikennejärjestelyistä tulee hyväksyttää rakennuttajalla Kaikki mittaukset, asfaltoinnit, kiveykset, nurmetus, viheralueet, ajoratamaalaukset ja liikennemerkkien rakentaminen ja hankinta kuuluvat urakkaan. Urakkaan sisältyy urakkaan sidottuna määränä: - avolouhintaa 1000 m³ktr/m²tr - kanaalilouhintaa 50 m³ktr/m²tr Jos urakkaan sidottu määrä ylittyy, hyvitetään se lisä- ja muutostöiden yksikköhintaluettelon yksikköhinnan mukaisesti. Jos määrä jää pienemmäksi, erotus vähennetään yksikköhinnan mukaisesti urakkahinnasta. Louhintakohteet on hyväksytettävä rakennuttajalla ennen louhintatöiden aloittamista. Louhintamäärien mittaus, laskenta ja tulostus sisältyvät urakkaan ja tehdään urakoitsijan toimesta ja kustannuksella hankekohtaisissa laatuvaatimuksissa esitetyllä tavalla. Rakennuttajalla on oikeus tehdä kalliopintojen tarkistusmittauksia Urakkarajat Urakkarajat on esitetty suunnitelmapiirustuksessa R1-1. Päällysrakenteessa urakkarajana on kulutuskerroksen valmis yläpinta Sivuvelvollisuudet (YSE 2 ) Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet (YSE 2, kohta 1 j) Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa tarjouspyynnössä vaaditut tilaajavastuulain mukaiset dokumentit. Näitä ovat kaupparekisteriote, ilmoitus yrityksen noudattamasta työehtosopimuksesta, verovelkatodistus sekä ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä tai muu vastaava luotettava selvitys verojen, ennakonpidätystilitysten, sosiaaliturvamaksujen ja eläkemaksujen suorittamisesta. Voimassaolevasta työtapaturmavakuutuksesta on esitettävä todistus. Todistukset eivät saa olla 3 kk vanhempia. Muuna luotettavana selvityksenä pidetään mm. Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämää voimassaolevaa pätevyystodistusta, jonka perusteella voidaan todeta yrityksen hoitaneen yhteiskunnalliset velvoitteensa tai Tilaajavastuu.fi -palvelusta tulostettu yritysraportti. Mikäli tarjouksen yhteydessä saadut todistukset ovat sopimuksen tekohetkeen mennessä vanhentuneet 3 kk vanhemmiksi, urakoitsijan on toimitettava uudet vastaavat todistukset sopimuksen liitteeksi. Urakoitsijan tulee esittää rakennuttajalle mahdollisten aliurakoitsijoiden tilaajavastuulain mukaiset selvitykset. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Urakoitsijan on liitettävä tarjoukseensa voimassa oleva todistus ennakkoperintärekisteriin merkitsemisestä ja arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitymisestä. Rakennuttajalla on oikeus hylätä sellainen urakoitsija, aliurakoitsija tai näiden alihankkija, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä. Urakan kestäessä yli 6 kk on urakoitsijan esitettävä verovelkatodistus ja ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä 6 kuukauden välein. Maksujen laiminlyöminen on urakkasopimuksen purkuperuste. Urakoitsijan tulee ilmoittaa tarjouksen yhteydessä työssä käytettävät koneet ja laitteet Työmaan johtovelvollisuudet (YSE 4 ) Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttaja-
5 URAKKAOHJELMA 5(11) na. Urakoitsija vastaa tarvittavan veden, sähkön ja puhelinyhteyden hankinnasta ja ylläpidosta. Urakoitsijan on esitettävä ennen urakan aloittamista työsuunnitelma, josta käy selville mm. päivittäinen työaika, eri työvaiheiden suoritusajat, työn ajallinen ja määrällinen edistyminen, työvoiman määrä, koneiden ja autojen määrä. Työsuunnitelmaa ja aikataulua on seurattava viikoittain. Työnsuunnittelua edellyttää etenkin käytössä olevien kulkuyhteyksien, kaapeliyhteyksien ja vesihuollon turvaaminen, mukaan lukien alueen työnaikaisesta kuivatuksesta huolehtiminen. Urakoitsija on velvollinen ottamaan selvää ja vastaamaan urakan suorittamisen esteistä ja rakenteista sekä huomioimaan niiden vaikutus urakkahinnassa. Urakoitsijan vaurioittamista puista tai maa-alasta, jota ei ole tarkoitettu käsiteltäväksi, määrätään arvonalennusta urakkaan 1000 /katu- tai puistopuu, 500 /tukkipuu, 200 /kuitupuu (tai kataja, taimi tms.) ja 50 /m2 maapohjasta kunnan omistamalla maalla. Yksityisellä maalla vaurioitetusta kasvillisuudesta, maa-alasta tai muusta omaisuudesta urakoitsija neuvottelee ko. omistajan kanssa erikseen ja toimittaa sopimusjäljennökset ennen urakan vastaanottamista. Korvausasioiden loppuunsaattaminen on ehtona urakan vastaanottamiselle. Urakoitsija hankkii kustannuksellaan viranomaisilta ja yksityisiltä kaikki työn toteuttamiseksi tarvittavat luvat ja käyttöoikeudet sekä tekee niissä edellytetyt ilmoitukset. Urakoitsija ei saa ilman asianomaisen lupaa siirtää rajamerkkejä ja mittauksiin käytettäviä lähtöpisteitä tms. Työn aikana liikkuneet rajamerkit ja pisteet urakoitsija on velvollinen saattamaan paikoilleen työn päätyttyä. Pyykkien paikalleen asentamisen suorittaa niiden haltija urakoitsijan kustannuksella. Siirtyneistä tai kadonneista rajapyykeistä veloitetaan 100 /kpl (alv. 0% ), mikäli niiden siirtyminen on aiheutunut urakoitsijan huolimattomuudesta. Urakoitsija vastaa urakka-alueen katujen ja teiden kunnossapidosta, (koskee myös talvikunnossapitoa urakka-aikana urakka-alueella). Urakoitsijan on sovittava liikennejärjestelyistä ennen työn aloittamista tienpitäjän, rakennuttajan, rakentamistyön valvojan, alueella toimivien muiden urakoitsijoiden (myös talonrakennustyömaat), asukkaiden ja tarvittaessa poliisin kanssa. Urakoitsija laatii tarvittavat liikennejärjestelysuunnitelmat ja hyväksyttää ne rakennuttajalla Urakoitsija vastaa, että urakka-alueen kadut ovat liikennöitävässä kunnossa koko urakka-ajan, siten että nykyisille tonteille ajo on mahdollista. Urakoitsijan tulee ilmoittaa tien katkaisusta rakennuttajalle, asukkaille, yrityksille, (mm. vaikutusalueella toimivat muut urakoitsijat), koulukeskukselle, poliisille ja palolaitokselle kaksi (2) päivää ennen työn suorittamista. Kulkuyhteyksien tulee olla kunnossa aina työpäivän jälkeen. Erityisesti pelastustiet on huomioitava ja pidettävä jatkuvasti pelastusajoneuvoille ajokuntoisena. Tarvittaessa on käytettävä sillakkeita. Kaivantojen suojaus, kulkuopasteet ja -reitit, pölynsidonta, tiedottaminen ym. kuuluvat urakkaan. Urakkaan kuuluvat myös niiden lähialueen katujen puhtaanapito, joiden voidaan katsoa likaantuneen urakasta johtuen, vaikka kyseinen katu ei kuuluisikaan urakka-alueeseen. Rakennuttajan edustajan joutuessa huomauttamaan samasta tai samankaltaisesta kunnossa- tai puhtaanapidon laiminlyönnistä toisen tai useamman kerran, määrätään 500 /kerta arvonalennusta urakkaan. Rakennuttaja on laatinut rakennushankkeen työturvallisuusasiakirjan, joka ovat tarjouspyyntöasiakirjojen liitteenä. Urakoitsijan on noudatettava annettuja ohjeita ja määräyksiä sekä voimassaolevaa lainsäädäntöä. Urakoitsijalla on tässä urakassa päätoteuttajan asema siihen liittyvine velvollisuuksineen (mm. työturvallisuustehtävät). Sanktiot urakoitsijalle kuuluvien työturvallisuustehtävien laiminlyönnistä: - ensimmäinen kerta = muistutus - toinen ja sitä seuraavat kerrat = sopimussakkoa, joka vähennetään maksamattomasta verottomasta urakkahinnasta. Urakoitsijan tulee laatia urakkaa koskeva turvallisuussuunnitelma. Urakoitsijan tulee päivittää turvallisuussuunnitelmaa työn aikana työmaakokouksissa todettujen vaatimusten mukaiseksi. Urakoitsija vastaa kaikista urakan johdosta rakennuttajalle tai kolmannelle henkilölle aiheutuneista vahingoista. Tarpeellisiin suojatoimenpiteisiin on ryhdyttävä urakoitsijan toimesta ja kustannuk-
6 URAKKAOHJELMA 6(11) sella. Urakoitsijan on osaltaan huolehdittava siitä, että kaikki tarvittavat katselmukset pidetään työn aikana. Tämä koskee erityisesti niitä katselmuksia, joilla urakoitsija katsoo olevan merkitystä vastuisiinsa. 4. TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 4.1. Tilaajan suoritusvelvollisuus Rakennuttaja luovuttaa urakoitsijan käyttöön urakkaohjelman kohdan mukaiset tie- ja katualueet rakentamistöiden ajaksi. Työalue rajataan rakennuttajan edustajan kanssa. Urakoitsija voi sijoittaa työalueelle tarvitsemansa rakennustarvikkeet ja työkoneet sekä työmaaparakit. Työmaan käytettävissä olevat mahdolliset kulkutiet sovitaan rakennuttajan edustajan kanssa. Kulkuteiden käyttöönoton, käytön vaatimat rakentamis- ja kunnostustyöt sekä liikenteenohjauksen tekee urakoitsija. Urakoitsijan tulee ilmoittaa tien katkaisusta rakennuttajalle, asukkaille, yrityksille (mm. vaikutusalueella toimivat muut urakoitsijat), koulukeskukselle, poliisille ja palolaitokselle kaksi (2) päivää ennen työn suorittamista. Rakennuttaja vastaa siitä, että työaikaiseen mittaukseen annetut lähtötiedot ovat oikeita. 5. SOPIMUSASIAKIRJAT (YSE 13 ) Urakassa on noudatettava kaikkia voimassa olevia lakeja, asetuksia ja ministeriöiden päätöksiä sekä työvoima-, työsuojelu- ym. viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita. Yksityisten järjestöjen julkaisemia standardeja, normeja ja ohjeita noudatetaan siinä laajuudessa kuin niihin on sopimusasiakirjoissa viitattu. Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava: A Kaupalliset asiakirjat urakkasopimus ja maksuerätaulukko urakkaneuvottelupöytäkirja yleiset sopimusehdot YSE 1998 tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset urakkaohjelma ja työturvallisuusasiakirja tarjous lisä- ja muutostöiden yksikköhintaluettelo Infra 2015 määrämittausohje B Tekniset asiakirjat hankekohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset InfraRYL RIL 77 Maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket RIL 121 Pohjarakennusohjeet RIL 263 Kaivanto-ohje Sopimuspiirustukset 5.1. Määrälaskenta (YSE 24, kohta 2b ja 45 ) Rakennuttaja ei ole suorittanut määrälaskentaa. Urakkaan sidottuja määriä ovat tässä urakkaohjelmassa erikseen ilmoitetut määrät Sopimusasiakirjojen julkisuus Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten asiakirjojen julkisuutta koskevia ja kuntalain säännöksiä. 6. URAKKA-AIKA 6.1. Suoritusaika (YSE 17 )
7 URAKKAOHJELMA 7(11) Töiden aloitus Työt on aloitettava Urakoitsijalla on oikeus aloittaa työt heti kun rakennuttaja on antanut aloittamiseen kirjallisen luvan (poikkeus YSE 17 ). Urakkaa ei saa aloittaa ennen hankintapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa. Tekninen lautakunta voi antaa luvan urakan aloittamiseen ennen hankintapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa Töiden valmistuminen Urakan on oltava valmiina viimeistään Välitavoitteet Hankkeen välitavoitteena on asfaltoinnin/pintojen valmistuminen viimeistään mennessä Viivästyssakko (YSE 18 ) Viivästyssakko on YSE 98:sta poiketen 1 % / arkipäivä arvonlisäverottomasta urakkahinnasta laskettuna. Viivästyssakko koskee myös mahdollisia välitavoitteita. 7. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 7.1. Urakoitsijan vakuudet Rakennusajan vakuus (YSE 36 ). Urakoitsijan on annettava rakennuttajalle ennen minkään maksuerän nostamista, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluttua sopimuksen allekirjoittamisesta, rakennuttajan hyväksymä omavelkainen pankki- tai vakuutuslaitostakaus tai rakennuttajan nimiin asetettu talletus, jonka määrä on 10 % arvonlisäverottomasta urakkasummasta. Takauksen on oltava voimassa vielä kolme kuukautta yli sopimuksessa määritetyn työn valmistumisajan. Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle heti, - kun työn tulos on kokonaisuudessaan otettu vastaan, - kun vastaanottotarkastuspöytäkirja on allekirjoitettu, - kun takuuajan vakuus on asetettu, - kun mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle henkilölle, jolle rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen sekä - kun rakennuttajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen vakuus niiden selvittämiseksi ja suorittamiseksi on asetettu Takuuaika ja takuuajan vakuus (YSE 29 ja 36 ) Takuuaika on kaksi vuotta. Takuuajan vakuus on 10 % arvonlisäverottomasta lopullisesta urakkasummasta. Takuuajan vakuuden tulee olla voimassa takuuaikana ja kolme kuukautta sen jälkeen. Tarjouksessa on ilmoitettava, minkä rahalaitoksen kautta takaukset järjestetään Tilaajan vakuudet (YSE 37 ) Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä rakennuttaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta Vakuutukset (YSE 38 ) Rakennuskohteen vakuuttaminen Urakoitsijan tulee ottaa rakennuskohteelle YSE 38 :n mukainen vahinkovakuutus. Vakuutuksen tulee olla suuruudeltaan vähintään
8 URAKKAOHJELMA 8(11) Mahdollisia louhintoja varten urakoitsijan on otettava kohteeseen louhintavakuutus, joka kattaa myös rakennuttajan osuuden mahdollisista vahingoista. Vakuutustodistus on luovutettava rakennuttajalle viimeistään kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta. Urakassa toimivilla urakoitsijoilla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus. 8. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 8.1. Urakkahinnan maksaminen (YSE 40 ) Rakennuttajalla on oikeus pidättää maksueristä urakoitsijan vastattavat, tästä työstä aiheutuvat ilmeisesti suoritettavaksi tulevat, haitan, vahingon ja kustannusten korvaukset, joista rakennuttaja saattaa työn teettäjänä joutua myöhemmin vastuuseen. Samoin rakennuttajalla on oikeus pidättää sopimussakot ja arvon vähennykset. Muutos- ja lisätöistä aiheutuvat kustannukset maksetaan kunkin työn tultua rakennuttajan valvojan tarkastamaksi ja hyväksymäksi Maksuerätaulukko Urakkasumma maksetaan tehdystä työstä hyväksytyn maksupostitaulukon ja tehtyjen töiden mukaisesti. Urakkasopimukseen laaditaan urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko. Maksuerätaulukon ensimmäinen maksuerä saa olla korkeintaan puolet työnaikaisesta vakuudesta. Ensimmäisen maksuerän maksamisen ehtona on hyväksyttävän työnaikaisen vakuuden toimittaminen, työturvallisuuteen liittyvien (asetuksen mukaisten) suunnitelmien toimittaminen ja töiden aloitus työmaalla. Maksuerätaulukon viimeisen maksuerän tulee olla vähintään 10 % urakan kokonaishinnasta Ennakko Ennakkomaksua ei suoriteta Hintasidonnaisuudet (YSE 48 ) Urakkahintaa ei sidota indeksiin Laskujen maksuaika Laskujen maksuaika on 14 vrk siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty rakennuttajalle. 9. ORGANISAATIOT 9.1. Tilaajan organisaatio/edustajat Rakennuttajan toimivaltaisena edustajana toimii tekninen johtaja Tarmo Rantanen Urakoitsijan organisaatio/edustajat (YSE 56 ) Urakoitsijaa pyydetään tarjouksessaan ilmoittamaan ketkä ovat tähän työhön ehdotettavat urakoitsijan edustaja ja vastaava työnjohtaja. Työnjohtajalla tulee olla vähintään rakennusmestarin tutkinto (ammattikorkeakoulun tai teknillisen oppilaitoksen tutkinnon suorittanut) ja laaja-alainen kokemus kunnallistekniikan rakentamisesta ja työnjohtotehtävistä, työkokemusta vastaavana työnjohtajana yhteensä vähintään 10 vuotta. Vaatimukset on esitetty tarkemmin tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevassa lomakkeessa, jonka urakoitsijan on täytettävä ja annettava tarjouksen kelpoisuusehtojen osana. Työnjohdon pitää olla päivittäin paikalla ja tavoitettavissa sekä edustaa urakoitsijaa riittävillä toimivaltuuksilla työmaan asioiden hoitamiseksi. Rakennuttaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämän työnjohdon. Tilaajan aiemmat huonot kokemukset urakoitsijan esittämästä vastaavasta työnjohtajasta saattavat johtaa esitetyn henkilön hylkäämiseen.
9 URAKKAOHJELMA 9(11) 10. YHTEISET TOIMITUKSET Katselmukset Rakennuttajan luovuttamat työalueet täsmennetään yhteisessä katselmuksessa. Katselmuksessa sovitaan ja kirjataan muistioon mm. käytettävissä olevat kulkuyhteydet sekä niiden urakkaa edeltävä kunto. Katselmukset järjestetään kaikesta poistettavasta kasvillisuudesta. Kasvillisuuteen liittyvään katselmukseen pyydetään myös katuun rajautuvan kiinteistön omistaja. Kasvillisuutta voidaan poistaa vain katualueen osalta. Urakoitsija tekee pöytäkirjat ja muistiot aina, ellei toisin sovita Työmaakokoukset (YSE 66 ) Urakoitsijan on hyvissä ajoin ennen urakkaan kuuluvien töiden aloittamista otettava yhteys rakennuttajan edustajaan urakan aloituskokouksen pitämistä varten. Kokouksessa käsitellään urakka-asiakirjojen määräämät asiat sekä urakoitsijan työaikataulu. Suunnitelmamuutokset tulee kirjata muistioon aina lähimmässä työmaakokouksessa. Työmaakokouksia pidetään tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran kuukaudessa. Urakoitsija tekee pöytäkirjat ja muistiot aina, ellei toisin sovita Työmaapäiväkirja (YSE 75 ) Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa. Mikäli urakoitsija haluaa muuttaa työn toteutustapaa suunnitellusta, on muutoksista ja niiden vaikutuksista sovittava hyvissä ajoin rakennuttajan edustajan kanssa. Rakennuttajan edustajalla on oikeus tehdä päiväkirjaan rakennustyötä koskevia huomautuksia ja merkintöjä. Urakoitsijan tulee merkitä piirustuksiin kaikki työn aikana tehdyt muutokset ja suunnitelmasta poikkeamiset Vastaanottotarkastus (YSE 71 ) Vastaanottotarkastus pidetään työn valmistuttua. Urakoitsijan tulee suorittaa itselle vastaanotto yhteistyössä rakennuttajan valvojien kanssa 1 viikko ennen 1. vastaanottotarkastusta Takuutarkastus (YSE 74 ) Takuuajan puolivälissä pidetään rakennuttajan pyynnöstä tarvittaessa välitarkastus. Välitarkastukseen nähden noudatetaan soveltuvin osin takuutarkastuksesta annettuja määräyksiä. Urakoitsija on velvollinen korjaamaan takuutarkastuksessa havaitut puutteet välittömästi tarkastuksen jälkeen. Takuutarkastus pidetään noin kuukausi ennen takuuajan päättymisaikaa. Rakennuttaja kutsuu koolle takuutarkastuksen. 11. LAADUNVARMISTUS Tilaajan laadunvarmistus (YSE 9 ) Rakennuttaja tulee tarvittaessa urakan aikana suorittamaan tarpeelliseksi näkemiänsä laadunvalvontakokeita. Rakennuttajan suorittamat kokeet ja mittaukset eivät vähennä eivätkä korvaa urakoitsijan laadunvalvontaa Urakoitsijan laadunvarmistus (YSE 10 ) Urakoitsijan tulee ennen työn aloitusta laatia työkohtainen laatusuunnitelma tilaajan hyväksyttäväksi. Urakoitsijan tulee kustannuksellaan suorittaa hankekohtaisten laatuvaatimusten sekä InfraRYL:n mukaiset laadunvarmistuskokeet ja -tarkastusmittaukset ja esittää tulokset rakennuttajan hyväksyttäväksi.
10 URAKKAOHJELMA 10(11) 12. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN (YSE 92 ) Riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivät voi keskenään sopia ratkaistaan Suomen lain mukaan paikallisessa käräjäoikeudessa (Varsinais-Suomen käräjäoikeus). 13. MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin (YSE 53 ) Omistusoikeus urakka-alueelta irrotettaviin urakkasuorituksessa tarpeettomiin aineksiin kuuluu urakoitsijalle Rakennus- ym. jätteet, ongelmajätteet ja ylijäämämassat (YSE 53, kohta 3) Urakan ylijäämämassat on toimitettava asianmukaiseen paikkaan. Urakassa syntyvän tarpeettoman materiaalin poiskuljetus, jäteverot, vastaanottomaksut ja -työt kuuluvat urakoitsijalle. Urakoitsijan tulee hyväksyttää käytettävä läjityspaikka rakennuttajan edustajalla. Näkyvissä maanpinnalla olevien jätteiden kerääminen ja toimittaminen asianmukaiseen vastaanottopaikkaan kuuluu urakkaan. Mikäli kaivutöiden yhteydessä maamassan joukossa on runsaasti rakennus- tms. jätettä, se tulee seuloa erikseen ja toimittaa asianmukaiseen vastaanottopaikkaan. Urakoitsija vastaa näiltä osin syntyvistä lisäkustannuksista Mikäli kohteesta löytyy ongelmajätettä tai terveydelle vaarallisia aineita kuin mitä asiakirjoissa on mainittu, niin tästä tulee heti informoida rakennuttajaa. Rakennuttaja vastaa näiltä osin syntyvistä lisäkustannuksista Työvoimamääräykset Urakoitsijan tulee antaa työvoimastaan rakennuttajalle ilmoitus. Urakoitsijan tulee jatkuvasti ylläpitää kirjaa työmaalla työskentelevistä henkilöistä (nimilista ja veronumerot, työnantajatiedot, työskentelyaika työmaalla). Tarvittaessa lista on esitettävä rakennuttajalle tai verohallinnolle. Kaikilla rakennustyömaan työntekijöillä on oltava kuvallinen veronumerolla varustettu henkilötunniste, joka toimii kulkulupana. Henkilötunnisteessa tulee olla työntekijän nimi ja kuva sekä tieto työnantajasta. Henkilötunnisteiden käyttö on työturvallisuuslainsäädäntöön liittyvä asia, jonka laiminlyöntiä pidetään vakavana urakkasopimuksen rikkomuksena (sanktio, kohta 3.2.2). Työvoiman käytössä on noudatettava siitä annettuja lakeja, asetuksia ja määräyksiä. Työntekijöiden työsuhde on urakoitsijan ja työntekijän välinen. Tämä edellyttää, että urakoitsijan on huolehdittava työntekijöidensä tapaturmavakuutuksista, huollosta, työsuojelulakien ja järjestysohjeiden ym. noudattamisesta. Urakoitsijan tulee suorittaa ilmoitus Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle (osoite Itsenäisyydenaukio 2, Turku, puh ) ennen töiden aloittamista. Urakoitsijan on tähän urakkasopimukseen liittyvissä työsuhteissa noudatettava vähintään niitä työsuhteen vähimmäisehtoja, joita Suomen lain ja työehtosopimusmääräysten mukaan on noudatettava saman laatuisessa työssä. Ehtojen rikkomuksiin sovelletaan työturvallisuusrikkomuksiin liittyviä sopimussakkoja (sanktio, kohta 3.2.2). Ulkomaalaisella työntekijällä tulee olla lainsäädännön edellyttämät oleskelu- ja työlupa. Urakoitsija vastaa laittomasti maassa olevan työntekijän mahdollisista seuraamusmaksuista, palkkasaatavista, ylityö- ja lomakorvauksista ja henkilön palauttamiskustannuksista. Urakoitsija säilyttää tilaajavastuulain mukaiset asiakirjat aliurakoitsijoistaan työmaalla ja esittää ne pyydettäessä rakennuttajalle tai työsuojeluviranomaiselle Ilmoitukset lääninverovirastolle Rakennuttaja pidättää itsellään oikeuden ilmoittaa verovirastolle ja työsuojeluviranomaiselle Pöytyän kunnan kanssa urakkasopimuksen tehneiden urakoitsijoiden nimet ja urakkasummat.
11 URAKKAOHJELMA 11(11) Tiedonantovelvollisuus Verohallintoon Urakoitsijan on ilmoitettava kuukausittain Verohallintoon sen edellyttämät tiedot laskutetuista urakkasummista, jotka koskevat rakentamispalveluja sekä rakennustelineiden pystytys- ja purkutöitä ja työvoiman vuokrausta. Pöytyällä Pöytyän kunta Tekniset palvelut Tarmo Rantanen Tekninen johtaja Liite: Turvallisuusasiakirja