Source: http://hikb.de/service/fortbildung/2015-pruefung-und-preisermittlung-von-nachtraegen-auf-basis-des-neuen
Timestamp: 2018-08-17 21:44:04
Document Index: 153841217

Matched Legal Cases: ['§ 1', '§ 650', '§ 650', '§ 650', '§ 650', '§ 2', '§ 2', '§ 650']

Prüfung und Preisermittlung von Nachträgen auf der Basis des neuen Werkvertragsrechts, der VOB/B und der HOAI | Hamburgische Ingenierkammer-Bau
Prüfung und Preisermittlung von Nachträgen auf der Basis des neuen Werkvertragsrechts, der VOB/B und der HOAI
Seminar HIK182.05
Das neue Werkvertragsrecht hat u. a. das bisherige Werkvertragsrecht gravierend umgestaltet. Es gilt für ab dem 01.01.2018 abgeschlossene Werk-, Bau-, Verbraucherbau-, Architekten-, Ingenieur- und Bauträgerverträge.
Die neuen Regelungen des gesetzlichen Werkvertragsrechts zum Anordnungsrecht des Auftraggebers und zur Ermittlung der Nachtragsvergütung weichen erheblich ab von den diesbezüglichen Regelungen der §§ 1, 2 VOB/B.
Das Seminar soll dazu dienen, den Seminarteilnehmern/innen die Neuerungen und Unterschiede vorzustellen und sie somit in die Lage zu versetzen, ihren Auftraggeber über die Vor- und Nachteile der Regelwerke konkret beraten zu können.
Überblick über das neue Werkvertragsrecht
Das neue Bauvertragsrecht nach § 650a BGB ff.
2.1. Begriff Bauvertrag
2.2. Änderung des Vertrages, Anordnungsrecht des Auftraggebers
2.3. Einstweilige Verfügung
Der Bauvertrag nach VOB/B
3.1. Anordnungsrecht des Auftraggebers betr. Geänderte Leistung
3.2. Anordnungsrecht des Auftraggebers betr. zusätzliche Leistung
Anspruchshöhe nach BGB und VOB/B
4.1. Nachtragsangebot nach § 650b Abs. 2 BGB
4.2. Vergütung nach § 650c Abs. 1 BGB
4.3. Vergütung nach § 650 c Abs. 2 BGB
4.4. Vergütung von Mengenänderungen nach § 2 Abs. 3 VOB/B
4.5. Vergütung zusätzlicher und geänderter Leistungen nach den §§ 2 Abs. 5 und 2 Abs. 6 VOB/B
Vor- und Nachteile der Nachtragsregelungen des neuen Werkvertragsrechts ./. VOB/B
Rechts(un)wirksamkeit von Abweichungen vom neuen Werkvertragsrecht
6.1. Individuelle Abweichungsvereinbarung
6.2. Formularmäßige Abweichungsvereinbarung
Das neue Architekten- und Ingenieurvertragsrecht nach § 650p BGB ff.
7.1. Zielfindungsphase
7.2. Vergütungsanpassung bei Anordnung des Auftraggebers
RA Klaus-Udo Reichelt, Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, Hamburg
Dr. Markus Achilles; Sachverständiger für Baubetrieb, Isernhagen