Source: https://www.weka.de/handwerker-bauunternehmer/ankuendigung-von-mehrkosten/
Timestamp: 2018-03-20 23:32:34
Document Index: 264020276

Matched Legal Cases: ['§ 2', '§ 2', '§ 2', '§ 2', '§ 2', '§ 121']

Startseite Bau & Immobilien	Handwerker & Bauunternehmer	Ankündigung von Mehrkosten
§ 2 Abs. 5 Satz 2 VOB/B
§ 2 Abs. 6 Nr. 2 Satz 2 VOB/B
1. Pflicht zur Ankündigung von Mehrkosten nur bei Zusatzleistungen
Ordnet der Auftraggeber eine Zusatzleistung an, so muss der Auftragnehmer vor der Ausführung der Nachtragsleistungen die dadurch entstehenden Mehrkosten beim Auftraggeber anmelden (§ 2 Abs. 6 Nr. 1 Satz 2 VOB/B).
Beachte: Die Pflicht zur Mehrkostenanmeldung ist nur bei Zusatzleistungen (§ 2 Abs. 6 VOB/B) vorgesehen. Bei Änderungsleistungen (§ 2 Abs. 5 VOB/B) ist die Mehrkostenanmeldung nicht vorgeschrieben.
Die Unterscheidung zwischen geänderter und zusätzlicher Leistungsausführung kann im Einzelfall mitunter schwierig sein. Deshalb empfiehlt es sich, die vorgenannte Unterscheidung in der Praxis zu vernachlässigen und stets Mehrkostenanmeldungen zu schreiben.
2. Zeitpunkt der Mehrkostenanmeldung
Der Auftragnehmer muss seinen Anspruch auf zusätzliche Vergütung mit einer Mehrkostenanmeldung vor der Ausführung ankündigen. Das soll dem Auftraggeber die Möglichkeit geben, sich der Kosten bewusst zu werden und ggf. die Ausführung der Zusatzleistungen zu überdenken.
Deshalb genügt es auch nicht, dass der Auftragnehmer die Mehrkosten erst unmittelbar (wenige Stunden) vor der Ausführung anzeigt. Vielmehr muss der Auftragnehmer die Kosten unverzüglich anmelden, wenn er von ihnen Kenntnis erlangt. Unverzüglich bedeutet „ohne schuldhaftes Zögern“ (§ 121 BGB).
3. Bestandteile der Mehrkostenanmeldung
Ankündigung zusätzlicher …