Source: http://docplayer.fi/61658364-Mantsalan-kunta-kapuli-iib-vaiheen-yleistasauksen-rakentaminen-urakkaohjelma.html
Timestamp: 2018-12-11 23:12:43+00:00
Document Index: 17435671

Matched Legal Cases: ['KKO ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

MÄNTSÄLÄN KUNTA KAPULI IIB VAIHEEN YLEISTASAUKSEN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA - PDF
Download "MÄNTSÄLÄN KUNTA KAPULI IIB VAIHEEN YLEISTASAUKSEN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA"
1 MÄNTSÄLÄN KUNTA KAPULI IIB VAIHEEN YLEISTASAUKSEN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA
2 Mäntsälän kunta Urakkaohjelma 2(15) SISÄLLYS 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA RAKENNUTTAJA TILAAJA YHTEYSHENKILÖT RAKENNUSKOHDE ALUEET URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS URAKKAMUOTO MAKSUPERUSTE TARJOUS URAKKASUHTEET URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS PÄÄSUORITUSVELVOLLISUUS Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakkarajat SIVUVELVOLLISUUDET Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet Muut määräykset TYÖMAAPALVELUT JA TYÖMAAN JOHTOVELVOLLISUUDET TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS YHTEISTOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET TYÖMAATAULU URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT SOPIMUSASIAKIRJAT MÄÄRÄLASKENTA SOPIMUSASIAKIRJOJEN JULKISUUS URAKKA-AIKA SUORITUSAIKA Töiden aloitus Töiden valmistuminen VIIVÄSTYSSAKKO VAKUUDET JA VAKUUTUKSET URAKOITSIJAN VAKUUDET Rakennusajan vakuus Takuuaika ja takuuajan vakuus TILAAJAN VAKUUDET VAKUUTUKSET Rakennuskohteen vakuuttaminen TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS URAKKAHINNAN MAKSAMINEN Maksuerätaulukko Ennakko HINTASIDONNAISUUDET LASKUJEN MAKSUAIKA ORGANISAATIOT...12
3 Mäntsälän kunta Urakkaohjelma 3(15) 9.1 TILAAJAN ORGANISAATIO/EDUSTAJAT URAKOITSIJAN ORGANISAATIO/EDUSTAJAT YHTEISET TOIMITUKSET KATSELMUKSET TYÖMAAKOKOUKSET TYÖMAAPÄIVÄKIRJA VASTAANOTTOTARKASTUS TAKUUTARKASTUS LAADUNVARMISTUS TILAAJAN LAADUNVARMISTUS URAKOITSIJAN LAADUNVARMISTUS RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ OMISTUSOIKEUS IRROTETTAVIIN AINEKSIIN ONGELMAJÄTTEET TYÖVOIMAMÄÄRÄYKSET ILMOITUKSET LÄÄNINVEROVIRASTOLLE...15
4 Mäntsälän kunta Urakkaohjelma 4(15) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja Nimi: Mäntsälän kunta, tekniset palvelut Osoite: Mäntsälä Puh: (019) Faksi: (019) Tilaaja Tilaajana toimivat Mäntsälän kunnan 1.3 Yhteyshenkilöt Pekka Savolainen, tekninen johtaja puh Asko Määttänen, katupäällikkö puh Matti Sulonen, suunnitteluinsinööri puh Maankäyttöpalvelut Tapio Sillfors, asemakaavainsinööri puh Rakennuskohde Rakennustyö käsittää Mäntsälän kunnassa Kapulin yritysalueella sijaitsevan IIb -vaiheen yleistasauksen rakentamisen. Rakennuttaja edellyttää, että tarjouksenantaja tutustuu ennen tarjouksen antamista rakennuskohteeseen. 1.5 Alueet Urakoitsija saa perustaa tukikohtansa urakka-alueelle. Tukikohdan järjestelyistä on sovittava rakennuttajan kanssa.
5 Mäntsälän kunta Urakkaohjelma 5(15) 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 2.1 Urakkamuoto Urakkamuotona yksikköhintaurakka. 2.2 Maksuperuste Louhintatyöstä maksetaan yksikköhinnoin, toteutuneiden kiintokuutioiden mukaan. Määrät mitataan paljastamalla kallio ja vaaitsemalla kalliopinnan taso ennen työn aloitusta. Louhintapinnan alatasona käytetään suunnitelmassa osoitettua louhintatasoa ja irtilouhinnan kohdalla suunnitelmassa osoitettua louheen poistotasoa. Urakoitsijalle ei makseta suunnitellun tasaustason ylittämisestä (ryöstöistä). Louhintatyöhön ei saa ryhtyä ennen kuin massat on urakoitsijan toimesta mitattu ja tilaajan toimesta hyväksytty. Kitka- ja silttimaiden osalta tasaustyö suoritetaan yksikköhinnoin toteutuneiden määrien mukaisesti. Arvioidut määrät on esitetty kohdassa 5.2 sekä urakkatarjouspyynnössä ja tasaussuunnitelmassa. Arvioidut määrät eivät sido tilaajaa, määrät on arvioitu ainoastaan urakan vertailuhinnan määrittämiseksi. 2.3 Tarjous Urakkahintaa ei sidota rakennuskustannusindeksiin. Valtiovallan lainsäädännöllisistä toimenpiteistä aiheutuvat olennaiset kustannusmuutokset otetaan huomioon yleisten sopimusehtojen mukaisesti. Urakoitsijan tulee tehdä tarjouksensa käyttäen tarjoushetkellä voimassaolevaa arvonlisäveroprosenttia. Muut valtiovallan lainsäädännöllisistä toimenpiteistä johtuvat kustannusmuutokset otetaan vastaavasti huomioon vain, jos niiden yhteisvaikutus on vähintään 0,5 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Kustannusmuutoksia koskevat vaatimukset on perusteiltaan esitettävä viimeistään vastaanottotarkastuksessa. Erikseen on ilmoitettava omakustannushintaan lisättävä yleiskustannusprosentti laskutyönä mahdollisesti suoritettavista töistä. Yleistasauksen rakentamista varten urakoitsijan on annettava liitteessä esitetyt yksikköhinnat. Yksikköhinnat on annettava siten, että niihin sisältyy ko. työ täysin valmiina yleis-, työnjohto- ja sosiaalikustannuksineen.
6 Mäntsälän kunta Urakkaohjelma 6(15) Jos kyseessä on hyvitys, vähennetään yksikköhintaluettelon hinnoista yleiskuluina 5 %. Prosenttivähennystä ei tehdä materiaalin vaihtotapauksissa. Urakoitsijan on ilmoitettava työnaikaisen vakuuden antajan nimi. Urakoitsijan tulee urakkatarjouksessaan ilmoittaa mahdollisten aliurakoitsijoiden nimet. Tarjous on tehtävä oheista tarjouskirjeen mallia käyttäen. 2.4 Urakkasuhteet Urakoitsija voi antaa osan töistä tilaajan hyväksymille aliurakoitsijoille. 3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 3.1 Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Alustavat ottamistasot ovat välillä +89, ,0. Alustava massoittelu on tehty siten, että pintamaiden poistoa on oletettu olevan noin 0,2 m ja maankaivua keskimäärin 0,8 m. Kallionlouhinta on ulotettu 1,0 m tulevasta piha-/katutasosta alaspäin. Yhteensä massoja otetaan noin m3ktr. Tästä noin m3ktr on kalliota ja noin m3ktr kaivumaita (humus, silti, moreeni). Rakennettava meluvalli sisältää 5 metriä korkeana massoja noin m3rtr. Urakoitsija voi jättää tarjouksen myös ilman meluvallia, jos urakoitsija käyttää työssään vaimennettua poravaunua (äänitehotaso=113 db), joka on 10 db tavanomaista poravaunua hiljaisempi. Jos tarjoaja käyttää työssään vaimennettua poravaunua, tulee kokonaisvertailuhinta jättää ilman meluvallin määriä. Maa-ainesten ottaminen suoritetaan pääpiirteittäin seuraavasti: - Puusto kaadetaan (tilaajan suoritus). - Ottoalueen koillisosaan rakennetaan 5 m korkea melusuoja (noudatetaan ensisijaisesti Rambollin laatiman ympäristölupahakemuksen mukaista meluvallia, liitteenä). - Kallio louhitaan vyöhykkeittäin lounaasta alkaen koillispuolelle rakennetun meluvallin suojassa suunniteltuun korkoon irtilouhintana. Alle yhden metrin paksuinen kalliolouhinta käsitellään neliölouhintana (1m2 = 1m3). - Louhe kuormataan ja kuljetetaan sellaisenaan kortteliin 2313 (0-2 km). - Louhe käytetään korttelin 2313 pohjoisosaan täytöksi. - Sopiva pintamaa ja moreeni käytetään pinnan tasaukseen.
7 Mäntsälän kunta Urakkaohjelma 7(15) - Em. tarpeen ylittävä kalliolouhe kuljetetaan Isolammintien pohjoisosaan. Yleistasauksessa noudatetaan julkaisun RIL Talonrakennuksen maarakenteet ohjeita ja määräyksiä. Lisäksi urakkaan kuuluvat: - tarvittavat mittaustyöt, Mäntsälän kunnan mittajärjestelmässä - työselityksissä mainitut laadunvalvontatehtävät - nykyisten vesijohtojen ja viemäreiden sijainnin määritykset - kaapeleiden ja johtojen sijainnin määritykset ennen kaivutöitä sekä niiden suojaukset ja täyttötyöt - olemassa olevien rakenteiden tarvittavat suojaukset - työkohteen kunnossapito Louhintatyölle on haettu sekä maa-ainesten ottolupa että ympäristölupa. Lupien saamista pidetään työn käynnistymisen edellytyksenä Urakkarajat Urakkaraja liitteiden piirustusten mukaisesti. 3.2 Sivuvelvollisuudet (YSE 2 ) Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet (YSE 2, kohta 1 j) Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa verovelkatodistus sekä ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä tai muu vastaava luotettava selvitys verojen, ennakonpidätystilitysten, sosiaaliturvamaksujen ja eläkemaksujen suorittamisesta. Muuna luotettavana selvityksenä pidetään mm. Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämää voimassaolevaa pätevyystodistusta. Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle mahdollisten aliurakoitsijoiden vastaavat selvitykset verojäämistä ja edellä mainittujen työnantajamaksujen suorittamisesta. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Urakoitsijan on liitettävä tarjoukseensa voimassa oleva todistus ennakkoperintärekisteriin merkitsemisestä ja arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitymisestä. Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen urakoitsija, aliurakoitsija tai näiden alihankkija, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä.
8 Mäntsälän kunta Urakkaohjelma 8(15) Tilaajalla on tilaajavastuulain (1233/2006) mukainen oikeus selvittää ja varmistaa sopimuskumppaninsa työnantajavelvoitteet ja työntekijöiden työsuhteiden ehtojen toteutuminen Muut määräykset Urakoitsijan tulee vastata, että työkohteessa noudatetaan voimassa olevia työturvallisuusmääräyksiä. Urakoitsijan tulee valvoa työturvallisuusmääräysten noudattamista, myös aliurakoitsijoiden osalta. Pääurakoitsijan tai pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan on huolehdittava siitä, että yhteisellä rakennustyömaalla noudatetaan kulkulupakäytäntöä ja työmaalla liikuttaessa käytetään työturvallisuuslain mukaisia kuvallisia henkilötunnisteita sekä valvottava niiden käyttöä. Sama koskee myös urakoitsijan käyttämiä alaurakoitsijoita. Muut noudatettavat yleiset työselitykset ja määräykset on esitetty tämän urakkaohjelman liitteinä olevissa työkohtaisissa työselityksissä. 3.3 Työmaapalvelut ja työmaan johtovelvollisuudet (YSE 3 ja 4 ) Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Päätoteuttajalle kuuluu työaikataulun laatiminen, aikataulusta tiedottaminen muille kohteessa töitä tekeville sekä töiden yhteensovittaminen. 4. TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 4.1 Tilaajan suoritusvelvollisuus Puunkaato urakka-alueella kuuluu tilaajan hankintoihin. Tilaaja ei suorita rakennuskohteessa urakka-aikana muita rakennustöitä. Mäntsälän kunta on hakenut louhintatyölle sekä maa-ainesten ottoluvan että ympäristöluvan. Lupien saamista pidetään työn käynnistymisen edellytyksenä. 4.2 Yhteistoimintaa koskevat ohjeet Urakoitsijan on noudatettava rakennuttajan työn kestäessä antamia työ- ja rakennuspiirustuksia sekä suullisia ja kirjallisia ohjeita, jotka koskevat työn suoritusta tai rakennusaineita. Samoin on noudatettava suunnittelijoiden ja asiantuntijoiden sekä työmaaval-
9 Mäntsälän kunta Urakkaohjelma 9(15) vojan antamia ohjeita ja määräyksiä sekä vakiintuneita hyviä tapoja. Urakoitsijan on huomioitava tarjouksessa työmaa-alueella ja sen läheisyydessä samanaikaisesti työskentelevät muut urakoitsijat. Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon työturvallisuuden ja liikenteen vaatimukset. Urakoitsijan on toimitettava työmaan aluesuunnitelma rakennuttajalle kahden (2) viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta. 4.3 Työmaataulu Työmaatunnisteena tulee käyttää Mäntsälän kunnan valmista taulua, johon urakoitsijan hankkii tunnistetekstin työmaasta ja organisaatiosta. Työmaataulu sijoitetaan näkymään Isolammintien ja Moreenitien risteykseen. Rakennuttajalla tulee hyväksyttää työmaataulun tiedot ennen valmistusta. 5. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 5.1 Sopimusasiakirjat (YSE 13 ) 5.2 Määrälaskenta (YSE 24, kohta 2b ja 45 ) Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava: A. Kaupalliset asiakirjat a) urakkasopimus b) urakkaneuvottelupöytäkirja c) yleiset sopimusehdot YSE 1998 d) tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset e) urakkaohjelma ja työturvallisuusasiakirja f) tarjous g) yksikköhintaluettelo B. Tekniset asiakirjat a) Kapuli IIb tasaussuunnitelma (Sillfors ) b) Ympäristölupahakemuksen liitekartta (Ramboll ) c) Kapuli IIb massalaskentakartta (Sillfors ) Arvioidut määrät: Leikkaus maaleikkausta m3ktr kallioleikkausta m3ktr yhteensä m3ktr
10 Mäntsälän kunta Urakkaohjelma 10(15) Massat maa m3rtr kalliolouhe m3rtr yhteensä m3rtr Täyttö maa m3rtr kalliolouhe m3rtr yhteensä m3rtr Massaylijäämä yhteensä m3rtr Meluntorjuntaa varten rakennettava meluvalli sisältää viisi (5) metriä korkeana massoja noin m3rtr. Massojen laskemisessa on huomioitu massojen löyhtyminen (ktr - > rtr). Maamassoilla löyhtymiskertoimena on käytetty 1,2 ja kalliolouheella 2,0. Louhintatyöhön ei saa ryhtyä ennen kuin massat on urakoitsijan toimesta mitattu ja tilaajan toimesta hyväksytty. 5.3 Sopimusasiakirjojen julkisuus Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten asiakirjojen julkisuutta koskevia ja kuntalain säännöksiä. 6. URAKKA-AIKA 6.1 Suoritusaika (YSE 17 ) Töiden aloitus Urakoitsijalla on oikeus aloittaa työt heti kun tilaaja on antanut aloittamiseen kirjallisen luvan (poikkeus YSE 17 ). Tilaajan ja urakoitsijan yhteinen aloituskokous tai alkukatselmus pidetään ennen töiden aloittamisesta. Poikkeavasta menettelystä voidaan sopia urakkaneuvottelussa, jossa voidaan sopia tarkempi aikataulu välitavoitteineen Töiden valmistuminen Urakan on oltava täysin valmis ja hyväksytysti luovutettuna tilaajalle viimeistään tarjouspyynnössä mainittuun päivämäärään mennessä. 6.2 Viivästyssakko (YSE 18 )
11 Mäntsälän kunta Urakkaohjelma 11(15) 7. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET Viivästyssakko on kultakin alkavalta työpäivältä, jonka urakka myöhästyy urakkasopimuksessa mainitusta valmistumisesta 0,05 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta (poikkeus YSE 18 ). Viivästymissakko lasketaan enintään 50 työpäivältä. Mikäli urakan myöhästymisestä aiheutuu vahinkoa kolmannelle osapuolelle, on urakoitsija velvollinen korvaamaan vahingon. 7.1 Urakoitsijan vakuudet Rakennusajan vakuus Rakennusajan vakuus on 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta (YSE 36 ). Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle heti, kun työntulos on kokonaisuudessaan vastaanotettu kun vastaanottotarkastuspöytäkirja on allekirjoitettu kun takuuajan vakuus on asetettu kun rakennuttajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen vakuus niiden suorittamiseksi on asetettu Takuuaika ja takuuajan vakuus (YSE 29 ja 36 ) Takuuaika on kaksi vuotta. Takuuajan vakuus on 2 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. 7.2 Tilaajan vakuudet (YSE 37 ) 7.3 Vakuutukset (YSE 38 ) Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta (poikkeus YSE 37 ) Rakennuskohteen vakuuttaminen Urakoitsijan tulee ottaa rakennuskohteelle YSE 38 mukainen vahinkovakuutus. 8. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 8.1 Urakkahinnan maksaminen (YSE 40 )
12 Mäntsälän kunta Urakkaohjelma 12(15) Maksuerätaulukko Urakkasopimukseen laaditaan urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko, jossa on eroteltu kadun- ja vesihuollonrakentaminen. Maksuerätaulukon viimeisen maksuerän tulee olla 10 % urakan kokonaishinnasta Ennakko Ennakkomaksua ei suoriteta. 8.2 Hintasidonnaisuudet (YSE 48 ) Urakkahintaa ei sidota indeksiin. 8.3 Laskujen maksuaika Laskujen maksuaika on 14 vrk siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle ja tilaajan asettama valvoja on sen hyväksynyt allekirjoituksellaan. 9. ORGANISAATIOT 9.1 Tilaajan organisaatio/edustajat Tilaajan toimivaltaisena edustajana toimii rakennuttajan myöhemmin määräämä henkilö, joka on myös oikeutettu antamaan määräyksiä pienistä ja kiireellisistä muutoksista. Paikallisvalvojana tulee toimimaan rakennuttajan myöhemmin määräämä henkilö. 9.2 Urakoitsijan organisaatio/edustajat (YSE 56 ) Urakoitsijaa pyydetään tarjouksessaan ilmoittamaan ketkä ovat tähän työhön ehdotettavat: - urakoitsijan edustaja - vastaava työnjohtaja - suunnitelmissa mahdollisesti vaadittavien betoni- ja kivitöiden tekijät sekä materiaalin toimittajat Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämän työnjohdon.
13 Mäntsälän kunta Urakkaohjelma 13(15) 10. YHTEISET TOIMITUKSET 10.1 Katselmukset Rakennuttajan luovuttamat työalueet täsmennetään yhteisessä katselmuksessa. Urakoitsijan on järjestettävä mahdollisiin räjäytystöihin liittyvät kiinteistöjen ja muiden ympäristön rakenteiden katselmukset. Näiden katselmuksien kustannukset on sisällytettävä louhinnan yksikköhintoihin Työmaakokoukset (YSE 66 ) Työmaan aloituskokouksen ajankohdan urakoitsija ehdottaa tilaajalle ja kohteen suunnittelijalle. Muut työn aikaiset katselmukset ja kokoukset sovitaan aloituskokouksessa. Aloituskokouksessa käydään läpi kohteen suunnitelma. Turvallisuusasiakirjan ja tekemänsä riskien kartoituksen pohjalta urakoitsija laatii työmaan turvallisuusohjeen. Turvallisuusohje luovutetaan tilaajalle aloituskokouksessa. Mäntsälän kunnan hyväksymät liikennejärjestelyt ja työmaan käyttöön varatut työmaa-alueen ulkopuoliset alueet esitetään urakoitsijan toimesta tilaajalle aloituskokouksessa. Työmaa-alueen ulkopuolisten alueiden vuokrauksesta on sovittava maanomistajien kanssa Työmaapäiväkirja (YSE 75 ) Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa Vastaanottotarkastus (YSE 71 ) Urakoitsija toimittaa tilaajalle mittapöytäkirjat ja laadunvalvonnan tulokset, joissa tasaustyöt osoitetaan suunnitelmien ja teknisten asiakirjojen vaatiman laadun mukaiseksi. Nämä asiakirjat on toimitettava ennen kuin työ katsotaan valmistuneeksi. Toteutuneet työsuoritukset todetaan tilaajan ja urakoitsijan yhteisessä vastaanottokatselmuksessa ja todetaan mahdolliset korjaustarpeet. Vastaanottokatselmus on pidettävä sulan maan aikana ja sen järjestää urakoitsija.
14 Mäntsälän kunta Urakkaohjelma 14(15) Työkohteen kunnossapito pölynsidontoineen kuuluu urakoitsijalle siihen asti kunnes vastaanottokatselmus on pidetty ja katselmuksessa mahdollisesti vaaditut korjaukset on tehty. Toteutuneet määrät käydään läpi tilaajan ja urakoitsijan yhteisessä työmaan taloudellisessa loppuselvityksessä. Kokous voidaan pitää vastaanottokatselmuksen jälkeen Takuutarkastus (YSE 74 ) Takuuajan puolivälissä pidetään tilaajan pyynnöstä välitarkastus. Välitarkastukseen nähden noudatetaan soveltuvin osin takuutarkastuksesta annettuja määräyksiä. 11. LAADUNVARMISTUS 11.1 Tilaajan laadunvarmistus Rakennuttaja suorittaa laadunvalvontaa YSE 9 ja :n mukaisesti. Rakennuttaja asettaa työmaata valvomaan rakennustöiden valvojan. Tilaaja voi suorittaa urakan laadunvalvontakokeita. Tilaajan suorittamat kokeet ja mittaukset eivät vähennä eivätkä korvaa urakoitsijan laadunvalvontaa Urakoitsijan laadunvarmistus (YSE 10 ) Valitun urakoitsijan tulee toimittaa laatusuunnitelma, jossa esitetään toimet laatuvaatimukset täyttävän työn tekemiseksi ja menettelyt laadun toteamiseksi. 12. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN (YSE 92 ) Riita-asiat, joista sopijapuolet eivät voi keskenään sopia ratkaistaan Suomen lain mukaan paikkakunnan käräjäoikeudessa (poikkeus YSE 92 ). 13. MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 13.1 Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin (YSE 53 )
15 Mäntsälän kunta Urakkaohjelma 15(15) Omistusoikeus urakka-alueelta irrotettaviin urakkasuorituksessa tarpeettomiin aineksiin kuuluu tilaajalle Ongelmajätteet (YSE 53, kohta 3) 13.3 Työvoimamääräykset Urakoitsijan tulee antaa työvoimastaan tilaajalle ilmoitus Ilmoitukset lääninverovirastolle Tilaaja pidättää itsellään oikeuden ilmoittaa lääninverovirastolle Mäntsälän kunnan kanssa urakkasopimuksen tehneiden urakoitsijoiden nimet ja urakkasummat. Mäntsälässä 8. päivänä helmikuuta 2012 Matti Sulonen Suunnitteluinsinööri
KOUTAMAANTIEN ALIKULKUKÄYTÄVÄ Urakkaohjelma (16) KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto KITTILÄN KUNTA KOUTAMAANTIEN ALIKULKUKÄYTÄVÄ URAKKAOHJELMA
Urakkaohjelma 31.3.2017 1(16) KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto KITTILÄN KUNTA KOUTAMAANTIEN ALIKULKUKÄYTÄVÄ URAKKAOHJELMA Urakkaohjelma 31.3.2017 2(16) Sisällys 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja/Rakennuttaja...