Source: http://docplayer.fi/3066100-Svenska-normallyceum-perusparannus-hankesuunnitelma-1-kerros-ullakko-seka-piha.html
Timestamp: 2017-12-14 21:04:42+00:00
Document Index: 1033532

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

SVENSKA NORMALLYCEUM Perusparannus Hankesuunnitelma 1.kerros-ullakko sekä piha - PDF
SVENSKA NORMALLYCEUM Perusparannus Hankesuunnitelma 1.kerros-ullakko sekä piha
Download "SVENSKA NORMALLYCEUM Perusparannus Hankesuunnitelma 1.kerros-ullakko sekä piha"
1 SVENSKA NORMALLYCEUM Perusparannus Hankesuunnitelma 1.kerros-ullakko sekä piha HELSINGIN KAUPUNKI KIINTEISTÖVIRASTO / TILAKESKUS OPETUSVIRASTO RAKENNUSVIRASTO / HKR- Rakennuttaja
2 Sisällysluettelo 1. YHTEENVETO Tiivistelmä Yhteenveto ja tehdyt päätökset Hankesuunnittelutyöryhmä LÄHTÖKOHDAT Rakennuksen historia Toiminnan kuvaus Hankkeen tarpeellisuus ,31 Tekniset korjaustarpeet Toiminnalliset muutostarpeet LAAJUUS Tilat nykyisin ja muutostarpeet Tilat perusparannuksen jälkeen RAKENNUSPAIKKA Hankkeen sijainti Asemakaava Rakennuslupa-asiat Kunnallistekniikka LAATUTASO Toiminnallinen laatutaso Tekninen laatutaso Rakennustekniikka Sähköjärjestelmät LVI-tekniikka AIKATAULU JA RAKENNUSTYÖN JÄRJESTELYT Aikataulu Vaiheistus Työmaajärjestelyt KUSTANNUKSET RAHOITUSSUUNNITELMA KÄYTTÖTALOUS TOTEUTUS-JA YLLÄPITOVASTUU MUUT TARVITTAVAT SELVITYKSET VÄISTÖTILAT JA TOIMINTAOLOSUHTEET PERUSPARANNUKSEN AIKANA LIITTEET
3 1. YHTEENVETO 1.1 Tiivistelmä Hankkeen nimi Osoite Svenska Normallyceum, perusparannus Unioninkatu 2, Helsinki Sijainti Kaupunginosa 3 Kaartinkaupunki, kortteli 195, tontti 1 Toiminta Laajuus Koulurakennus, jossa toimivat Gymnasiet Svenska Normallyceum (273 oppilasta) sekä Högstadieskolan Svenska Normallyceum (278 oppilasta) Henkilökuntaa koulussa on yhteensä 63 henkeä. Rakennuksen bruttoala ennen peruskorjausta on 7338 brm 2. Rakennuksen bruttoala peruskorjauksen jälkeen on 7938 brm 2 (mukana ullakko ja IV- konehuone). Huoneistoalaa rakennuksessa on peruskorjauksen jälkeen yhteensä 5979 htm 2 Hyötyala on yhteensä 4360 hym 2 1. vaihe on toteutettu omana hankkeenaan kellarin peruskorjaus bruttoala 1770 brm 2 huoneistoala 1147 htm 2 hyötyala 966 m 2 2.vaihe / kerrokset 1-4, ullakko sekä piha eli tämä hanke bruttoala 6168 brm 2 huoneistoala 4832 htm 2 hyötyala 3394 m 2 2.vaiheessa peruskorjataan myös kellarissa sijaitsevan Energialaitoksen muuntamotila 32 brm 2 Rakennuskustannukset euroa (alv 0 %), /brm euroa (alv 22 %) /brm 2 Kustannusarvio / Liite 4 Vuokrakustannukset Opetusvirasto /kk Muuntamon (24 htm 2 )vuokra pysyy ennallaan. Käyttäjän kustannukset Irtokalusteet euroa Muuttokustannukset euroa 3
4 Ajoitus hankesuunnittelu suunnittelu toteutus Hankeaikataulu / Liite 2 Väistötilat Lukio: Entisen Sosial- och kommunalhögskolanin tilat Topeliuksenkatu Yläaste: tarve n hym2 Väistötiloista peritään hankkeen ajan samansuuruista vuokraa kuin ennen perusparannusta on peritty korjattavasta rakennuksesta. Perusparannuksen jälkeen väistötiloista aiheutuu tämän lisäksi noin /kk lisävuokra käyttäjälle 10 v. ajan erittäin alustava arvio. 1.2 Yhteenveto ja tehdyt päätökset Svenska Normallyceum on 1880 rakennettu koulurakennus, jota on laajennettu lukujen taitteessa sekä 1930-luvulla. Rakennuksen peruskorjaus on tehty vuonna 1960 ja sen jälkeen salaoja ja sadevesijärjestelmä on uusittu vuonna 1997 ja keittiö- ja ruokalatiloissa tehty saneeraus vuosina 1983 ja Rakennuksen paloturvallisuusparannuksia koskevan hankesuunnitelman kaupunginhallitus on hyväksynyt , mutta ko. hanketta ei ole toteutettu rakennuksen sisäilmaongelmien edellyttäessä koko rakennuksen peruskorjausta. Myös sähköpääjakelujärjestelmän ja atk-verkon perusparannus sekä dataprojektorikaapeloinnin kaupunginhallituksessa päätetty hanke toteutetaan koko rakennuksen peruskorjauksen yhteydessä. Syksyllä 2007 tehdyissä kosteustutkimuksissa havaittiin kellarikerroksen oppilashuollon tiloissa kosteusvaurioita. Keväällä 2008 tehtiin koko kellarissa lisätutkimuksia. Muualta koulutiloissa tehtiin sisäilmatutkimuksia ja otettiin materiaali- ja pölynäytteitä. Ilman hiilidioksidipitoisuuden todettiin ylittävän reilusti terveyden suojelun sallimat ylärajat. Kellarin kosteusongelmat osoittautuivat niin pahoiksi, että kellarin kosteuskorjaukset päätettiin tehdä jo vuonna Näiden töiden osalta Helsingin kaupunginhallitus on tehnyt hankepäätöksen (1533 KHS ). Kellarin perusparannustöiden viimeistelyn hankesuunnitelma ( ) on hyväksytty kaupunginhallituksessa ( 676 KHS ). Kellarin peruskorjaushanke on toteutettu vuonna 2009 peruskorjauksen 1. vaiheena. 4
5 Koko koulurakennuksen perusparannuksen hankesuunnittelu aloitettiin samanaikaisesti kellarin kosteuskorjausten kanssa. Perusparannus käsittää koko rakennuksen täydellisen korjaamisen jo tehtyjä kellarin korjauksia lukuun ottamatta. Lisäksi peruskorjataan kellarissa oleva Helsingin Energialaitoksen muuntamo. Peruskorjauksessa koulun esteettömyyttä parannetaan ja tehdään myös paloturvallisuusparannuksia. Hanke käsittää talotekniikan ja sprinklerijärjestelmän rakentamisen ja rakenteiden uusimisen 1.kerroksesta vesikatolle saakka tutkimusten suosittelemassa laajuudessa sekä tilojen pintaremontin. Myös piha-alueen kunnostus kuuluu toiseen peruskorjausvaiheeseen. 1.3 Hankesuunnittelutyöryhmä Käyttäjähallintokunta Opetusvirasto / Marketta Savelainen Högstadieskolan Svenska Normallyceum / Li-Lo Söderholm gymnasiet Svenska Normallyceum / Mikael Nyholm Tilaaja: Rakennuttaja: Suunnittelijat: Tutkimukset Kiinteistövirasto / tilakeskus / Heli Marstio HKR- Rakennuttaja: Pirjo Kajaste, hankesuunnittelija Sauli Kivivuori, projektinjohtaja Mauno Halttunen, LVI-rakennuttaja Jari Henriksson, sähkörakennuttaja Eira Kaskela, kustannuslaskija Arkkitehtisuunnittelu. Arkkitehtitoimisto Hormia Oy / Mikko Hormia Rakennesuunnittelu: Optiplan Oy / Seppo Kuitunen Sähkösuunnittelu: Insinööritoimisto Sarpanen Oy / Seppo Tolvanen LVIA- suunnittelu Tuomi Yhtiöt Oy / Kimmo Lahti Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus + haitta-ainekartoitus: Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy Julkisivujen kuntotutkimus: Ositum Oy Esteettömyyskartoitus: Kynnys ry Sisäväriselvitys: Ancelo Oy Yhteystietoluettelo / Liite 3 5
6 Hankesuunnitelmaa laadittaessa on oltu yhteydessä Rakennusvalvontavirastoon, pelastuslaitokselle (Harri Laakso) ja Helsingin kaupunginmuseoon (Anne Salminen). Hankesuunnittelutyön kuluessa pidettiin tämän hankkeen osalta yhteistyöpalaveri eri hallintokuntien (Kv, Ksv, HKM, YMP, RVV, Taske, HKR) kesken koskien kulttuurihistoriallisesti merkittävien koulurakennusten peruskorjausta. 2. LÄHTÖKOHDAT 2.1 Rakennuksen historia Svenska Normallyceum on arkkitehti Alex Hampus Dalströmin suunnittelema vuonna 1880 valmistunut 4-kerroksinen, kellarillinen koulurakennus. Rakennus on Helsingin vanhin alun perin kouluksi rakennettu ja edelleen alkuperäiskäytössä toimiva rakennus. Rakennuksen perusmuurit ovat massiivisia, osin betonivahvisteisia tilimuureja, ulkoseinät ovat ulkopinnaltaan rapattuja massiivisia tiiliseiniä. Rakennuksen vanhat kantavat vaakarakenteet ovat puuta, uudemmat kantavat rakenteet betonia. Kerrokset ovat kellaria lukuun ottamatta samaa paloaluetta ja kerrosten välillä on kaksi avoporrasta. Rakennuksen siipiosat on toteutettu ja lukujen vaihteessa ja rakennuksen ylin kerros 1930-luvulla. Näiden laajennusten jälkeen rakennuksen pohjakaava on kampamainen. Sisätilojen pintoja on eri korjausvaiheissa muutettu vaihtamalla lattiamateriaaleja ja peittomaalaamalla koristeita ja toisaalta myöhemmin on otettu osittain esiin seinien koristemaalauksia. Kaupunginmuseolta on pyydetty lausunto valituista korjausperiaatteista / Liite 10 Sisäväriselvitys / Liite Toiminnan kuvaus Rakennus on koko historiansa ajan toiminut koulurakennuksena. Koulurakennuksissa toimivat Gymnasiet Svenska Normallyceum sekä Högstadieskolan Svenska Normallyceum. Oppilaita koulussa on yhteensä 551, yläasteella 278, lukiossa 273 ( ) ja henkilökuntaa yhteensä 63, joista opettajia 53 ja muuta henkilökuntaa 10. 6
7 2.3 Hankkeen tarpeellisuus Hanke on kiireellinen johtuen rakennuksen paloturvallisuuspuutteista ja ilmenneistä kosteus- ja sisäilmaongelmista. Myös rakennuksen talotekniikka on tarpeen saattaa vastaamaan tämän päivän tarpeita. 2,31 Tekniset korjaustarpeet Sisäilmaongelmat Rakennuksessa on sisäilmaongelmia, joiden on todettu johtuvan sekä rakenteissa olevista kosteusvaurioista ja haitallisista aineista että puutteellisesta ilmanvaihdosta. Rakennus varustetaan koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla ja korjataan rakenteiltaan terveeksi poistamalla haitalliset aineet tarvittavassa laajuudessa ja korjaamalla kosteusvaurioiset rakenteet. Rakennetekniset korjaustarpeet ja korjaustoimenpiteet Vanhimman osan välipohjat ovat puurakenteisia ja niissä on täytemateriaalina käytetty lastua, sammalta laastia ja hiekkaa. Täytteestä otetuissa näytteissä osassa esiintyi mikrobikasvustoa. Täytteestä on myös levinnyt pölyä huonetiloihin. Korjauksessa poistetaan täytteenä käytetty rakennusjäte, palkkien kunto tarkastetaan ja lahokohdat uusitaan. Täytteet uusitaan puhallusvillalla ja levyrakentein sekä ilmansulkupaperein parannetaan rakenteen ilmatiiveyttä ja palonkestävyyttä. Pintarakenteet uusitaan pääosin, jolloin haitta-aineita sisältävät materiaalit poistuvat. Tarkoitus on käyttää purettavia lattialankkuja muutamassa tilassa. Siipiosissa sekä keskiosan ylimmässä kerroksessa välipohjarakenteet ovat betonisia kaksoislaattapalkistoja. Välitilassa on täytteenä myös rakennusjätettä ja purkamaton muottilaudoitus. Näissä huonetiloissa uusitaan kaikki pintarakenteet ja tiivistetään kaikki liittymät ja halkeamat niin, ettei epäpuhtauksia pääse huonetilaan. Uudet läpimenot tehdään huomioiden palo-, ääni- ja ilmatiiveysvaatimukset. Ullakolla puretaan rakennusaineiset vaakakanavat ja korvataan uusilla ivhormeilla. Uusi teräsrunkoinen iv-konehuone sijoitetaan ullakon keskialueelle siten, että kantavat rakenteet tukeutuvat käytävän molemmin puolin olevien muurattujen kantavien seinien varaan. Yläpohjan lämmöneristävyyttä parannetaan lisä eristämällä kaikki kylmät ullakkotilat. Näille osille tehdään kulkusillat, jotka valaistaan. 7
8 Vesikate on sinkitty ja maalattu rivipeltikate, jossa on paikallisia korjaustarpeita jalkakourujen ja varusteiden kiinnityskohdissa. Uuden iv-konehuoneen kohdalla olevat isot muuratut piiput puretaan ja rakennetaan kevytrakenteisina ulkonäöltään entisenkaltaisiksi. Iv-konehuoneen alueella uusitaan rivipeltikate kokonaan. Rakennuksen kaarevissa osissa on kaksi terassia. Terassien lattiarakenteet uusitaan kantavasta välipohjarakenteesta ylöspäin kokonaan useiden vuosien aikana tapahtuneiden vesivuotojen takia, kallistuksia parannetaan ja oven kynnys korotetaan. Terassin massiivisien kaiteiden päällyspellit uusitaan. Julkisivujen rappausten ja koristeiden paikalliset vauriokohdat ja halkeamat korjataan ja pinnoitetaan nykyistä pinnoitetta vastaavalla pinnoitteella / pintalaastilla. Räystäiden betonirakenteiden teräskorroosiovauriot korjataan ulkobetonirakenteiden korjausmenetelmin: terästen suojaus, paikkaus, ylitasoitus ja pinnoitus. Kaikki ikkunat vaativat kunnostustoimenpiteitä. Osassa ikkunoista uusitaan lahonneet puitteet, lasien kittilistat ja rikkoontuneet lasit uusitaan, tiivisteet uusitaan, heloituksia uusitaan ja kaikkien ikkunoiden käynti tarkistetaan. Kaikki ikkunoiden puuosat ja pellitykset huolto maalataan. Pihan perusparannuksessa uusitaan pihojen pintarakenteet kallistuksineen, lisätään sadevesikaivoja pintavesien poisjohtamiseksi ja salaojitetaan hiekkakentän osuus. Kosteus ja sisäilmatekninen kuntotutkimus / Liite 12 Haitta-ainekartoitus / Liite 13 Julkisivurakenteiden ja ikkunoiden kuntotutkimus / Liite Toiminnalliset muutostarpeet Paloturvallisuus Poistumisjärjestelyt rakennuksessa eivät vastaa tämän päivän vaatimuksia. Palotarkastaja on 2000-luvulla antanut useita huomauksia koulun paloturvallisuudesta. Erityisen kriittinen on tilanne 2.-kerroksen juhlasalin kohdalla silloin, kun sali on täynnä yleisöä. Käynti ulos on vain koulun aulatilojen kautta. Myöskään koulun poistumistievalaistus ei ole ajanmukainen. Rakennuksen paloturvallisuuden parantamiseksi on haettu erilaisia ratkaisutapoja. Suojelunäkökohdat huomioon ottaen parhaaksi on todettu koko rakennuksen sprinklaaminen. Ullakon kautta leviävän palon ehkäisemiseksi on katsottu perustelluksi sprinklata myös kylmä ullakkotila. Palotekninen lausunto / Liite 8 8
9 Esteettömyys Rakennuksen sisäänkäynneissä on portaita, jotka hankaloittavat liikuntarajoitteisten pääsyä rakennukseen. Hissi, joka on varsin ahdas, kulkee vain kerrosten 1-4 välillä. Kerroksissa on tasoeroja ja mm. juhlasaliin toisessa kerroksessa joudutaan kulkemaan portaiden kautta. Esteettömät wc-tilat puuttuvat. Ovissa on kynnyksiä ja portaiden kaiteet päättyvät usein ennen portaita. Valaistus kaipaa parantamista. Rakennuksen esteettömyyden puutteet ja parannusehdotukset on kirjattu varsin seikkaperäisesti tehdyssä esteettömyyskartoituksessa. Esteettömyys kartoitus / Liite 9 Muut toiminnalliset muutostarpeet Toiminnallisia muutostarpeita ei kerroksissa ole. 3. LAAJUUS 3.1 Tilat nykyisin ja muutostarpeet Rakennuksen bruttoala on ennen peruskorjausta 7338 brm 2. Rakennus on mitattu hankesuunnittelun aikana. Merkittäviä tilamuutostarpeita ei opetustilojen osalta kerroksissa ole. 3.2 Tilat perusparannuksen jälkeen IV-konehuoneen lisäksi ei muita tilamuutoksia tehdä. Uusi iv-konehuone sijoitetaan ullakkotilaan. Rakennuksen bruttoala peruskorjauksen jälkeen on 7938 brm 2 (mukana ullakko, jossa sijaitsee IV- konehuone). Tämän hankkeen bruttoala (1-4-krs + ullakko) on 6168 brm 2 Muuntamo Lisäksi korjataan kellarikerroksessa sijaitsevan Helsingin kaupungin energialaitoksen muuntamon (24,2 hym 2 ) lattiarakenteet ja uusitaan tilan talotekniikka. Muuntamolaitteet kuuluvat käyttäjän hankintoihin. Luonnokset / Liite 1 9
10 4. RAKENNUSPAIKKA 4.1 Hankkeen sijainti Rakennus sijaitsee Kaartin kaupungissa lähellä Tähtitorninmäkeä osoitteessa Unioninkatu 2. O 4.2 Asemakaava Voimassa oleva asemakaava on vuodelta Tontilla on rakennuskielto kaavan laatimista varten. Luvanvaraiset työt vaativat lausunnon asemakaavoittajalta. 4.3 Rakennuslupa-asiat Muutokset edellyttävät rakennuslupaa. 4.4 Kunnallistekniikka Rakennus on liitetty kaupungin vesi-, viemäri- ja kaukolämpöverkostoon. Kellarin kosteuskorjaushankkeen yhteydessä on rakennuksen pohjaviemärit uusittu. Kellarin läpi on vedetty Helsingin Energian kaukolämpöputket (rasite), mikä on jossain määrin vaikuttanut kellarikerroksen korjaussuunnitteluun. 10
11 5 LAATUTASO 5.1 Toiminnallinen laatutaso Tilojen suunnittelun lähtökohtana toimivat Opetushallituksen ja Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen asettamat fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia tukevan koulurakennuksen laatukriteerit. Rakennus varustetaan automaattisella sammutusjärjestelmällä. Toimenpiteen laskennallinen vaikutus palokuolemien todennäköisyyden vähenemiseen on 90 %, omaisuusvahinkojen osalta vähennys on %. Turvallisuustasoa lisätään lisäksi muilla turvajärjestelyillä, jotka on esitelty paloteknisessä lausunnossa. Rakennuksen esteettömyyttä parannetaan mm. jatkamalla hissi kellariin saakka ja tekemällä wc-tiloja liikuntarajoitteisille. Detaljeissa sekä väri- ja valaistusratkaisuissa otetaan huomioon liikuntarajoitteiset ja näkörajoitteiset. Ns. julkisiin tiloihin tehdään induktiosilmukka. 5.2 Tekninen laatutaso Rakennus korjataan sekä rakennus- että talotekniikan osalta vastaamaan toiminnan tarpeita Rakennustekniikka Rakennuksen suuren rakennustaiteellisen ja kulttuurihistoriallisen arvon vuoksi kaikki uudet asennukset on tehtävä erityisellä huolella. Koulun aulat, käytävät, kellarikerroksen sali ja juhlasali ovat erityisesti suojeltavat tilat. Tämän vuoksi yleisperiaate on, että tekniset reitit tehdään luokkien ja sivutilojen puolelle ja korjaustyössä avattavien välipohjarakenteiden sisään. Välipohjien avaukset tehdään yläpuolelta, jolloin puukasettikatot säilyvät. Rakennustapaselostus + rakennetyypit + lattiat/ Liite Sähköjärjestelmät Yleistä Suunnittelun tavoitteena on elinkaarikustannuksiltaan edulliset, käyttäjille turvalliset ja viihtyisät sekä toimivat koulutilat. Ympäristötavoitteet saavutetaan rakennuksen energiatehokkuudella ja uusiutumattomien luonnonvarojen käytön minimoinnilla. 11
12 Koulurakennuksen sähköenergian ominaiskulutustavoite on 8 kwh/m3/a, joka tarkoittaa 20 % säästöä nykytilanteeseen verrattuna. Hankesuunnittelussa on huomioitu esteettömyysnäkökohdat, joita ovat valaistuksen parantaminen sisäänkäynneissä ja kulkuväylillä, käytävillä, portaissa ja saleissa ym. sekä induktiosilmukoiden hankinnat heikkokuuloisia varten eri tiloissa. Teknisten järjestelmien tulee olla kestäviä ja muuntojoustavia. Käytettävien laitteiden ja laitteistojen tulee olla Suomessa yleisesti saatavilla olevia tuotteita, joiden saatavuus on varmistettu myös jatkossa. Liitynnät verkostoihin Kiinteistö on liitetty maakaapeleilla energialaitoksen sekä teleoperaattorien verkkoihin (puhelin-, valokuitu- ja kaapeli TV). Pääkeskus ja puhelintalojakamo on jo uusittu 1-vaiheessa. Kaapeli TV-liittymisjohto ja perinteinen antenniverkko poistuu käytöstä, koska digitaalinen TV-signaali jaetaan kouluun yleiskaapelointijärjestelmän (ATKverkon) kautta. Pääjakelujärjestelmät Pääkaapelireiteille asennetaan kaapelihyllyt ja -tikkaat erikseen vahvavirta- ja telekaapeleita varten. Kaapelihyllyt asennetaan kerroksissa yleensä luokkahuoneiden puolelle. Kaapelihyllyreiteillä huomioidaan kaapeleiden jälkiasennusmahdollisuus sekä kaapelien keskinäiset etäisyydet. Luokka-, hallinto-, ym. työtiloihin asennetaan johtokanavat sähkö- ja teleteknisten liitäntöjen ja kaapelointien asentamista varten. Ruokalan v uusittu ryhmäkeskus säilytetään jatkossa, samoin kellarikerroksen 1.vaiheessa uusitut ryhmäkeskukset. Muut ryhmäkeskukset uusitaan. Keskukset asennetaan jakelualueittain niille varattuihin tiloihin. Keskusten väliset sähkönsyötöt toteutetaan Al/Cu-voimakaapelein TN-S järjestelmän mukaisesti. Vaarallisten kosketusjännitteiden estämiseksi vikatapauksissa sekä laitteiden häiriöiden minimoimiseksi toteutetaan maadoitukset ja potentiaalintasaukset. Laitteistojen sähköistys Toteutetaan kohteeseen asennettavien LVI- laitteiden sähkönsyötöt. Vuonna 2004 uusitut keittiölaitteiden sähkönsyötöt säilytetään nykyisellään. Sähkön liitäntäjärjestelmät Pistorasialiitäntäisiä kojeita varten toteutetaan riittävä määrä pistorasioita. ATK-laitteita varten asennetaan omat ATK-merkityt pistorasiat. 12
13 Henkilöturvallisuuden takia pistorasiaryhmät suojataan vikavirtasuojakytkimillä lukuun ottamatta jää- ja pakastekaappien pistorasioita. Valaistus toteutetaan noudattaen standardin EN vaatimuksia valaistuksen laadun ja valaistusvoimakkuuden suhteen eri tiloissa käytön asettamat erityisvaatimukset huomioiden. Sisävalaistuksen värintoistoindeksi Ra on vähintään 80. Valaistuksessa huomioidaan myös näyttöpäätetyöskentelyn asettamat vaatimukset. Lisäksi valaistus toteutetaan noudattaen standardin EN ohjeita valaistuksen energiatehokkuudesta, joita ovat tilakohtaiset läsnäolotunnistimet sekä luonnonvalon hyödyntäminen valaistuksen ohjauksessa tilakohtaisilla säätimillä. Valaistuksen laadun ja energiansäästötavoitteiden saavuttamiseksi käytetään valaistuksessa energiatehokkaita ja pitkäikäisiä valonlähteitä ja elektronisia liitäntälaitteita. Juhlasalin arvokkaat valaisimet sekä pääsisäänkäynnin lyhtypylväät kunnostetaan. Tekstiilityön, kielistudion, kirjaston ja hallinnon tilojen uusitut valaisimet hyödynnetään jatkossakin, samoin keittiön ja ruokalan uusitut valaisimet. Tieto- ja turvajärjestelmät Rakennus varustetaan puhelin-, ovipuhelin-, ATK-, äänentoisto/kuulutus-, AV-, informaatiopalvelu-, ajannäyttö-,(piha-alueella), ovikello- ja sisään pyyntö järjestelmillä sekä inva - WC- tilat avunpyyntöjärjestelmin. Ilkivaltaa ja varkauksia varten rakennus varustetaan kulunvalvonta-, rikosilmoitin- ja kameravalvontajärjestelmillä. Evakuointia ja sen ohjaamista varten toteutetaan poistumisvalaistusjärjestelmät sekä lisäksi hätäkuulutusjärjestelmä osana äänentoisto/ kuulutusjärjestelmää. Sähkötekniset tilat varustetaan paloilmoitinjärjestelmällä, muut tilat paloilmoitinpainikkeilla ja palokelloilla. Sprinklerikeskuksen virtausventtiilit liitetään paloilmoitinjärjestelmään. Savunpoistoa ja tuuletusta varten porrashuoneiden yläikkunat varustetaan sähköisesti ohjattavilla savunpoistolaitteilla. Ilmanvaihtojärjestelmä varustetaan hätä-seis kytkimellä. Sähkötyöt on käsitelty kattavasti järjestelmittäin erillisessä sähköselostuksessa. Sähköselostus / Liite LVIA- tekniikka Rakennuksen lämpöjohtoverkostot ja patterit uusitaan, lukuun ottamatta kellarikerroksen asennuksia. Kaukolämmön alajakokeskus varusteineen uusitaan. 13
14 Rakennuksen vesijohdot ja viemärit uusitaan, lukuun ottamatta kellarikerroksen asennuksia, jotka on uusittu v.2004 ja v.2009 tehtyjen muutostöiden yhteydessä. Piha- alueelle asennetaan uusia sadevesikaivoja pihasuunnitelman mukaan. Rakennus varustetaan koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla. Ullakolle rakennetaan uusi iv- konehuone. Luokkahuoneet sekä juhla- ja liikuntasalit varustetaan tarpeenmukaisella ilmanvaihdolla, ohjaus CO 2 - pitoisuuden ja lämpötilan mukaan. Rakennukseen asennetaan automaattinen sammutusvesijärjestelmä (HI-FOG korkeapainejärjestelmä). Kerroksien putkistot liitetään v.2009 asennettuun järjestelmään. ATK- luokat (2 kpl) varustetaan jäähdytysyksiköillä. Rakennusautomaatiojärjestelmä toteutetaan LON- väylätekniikkaan perustuen. IV- konehuoneeseen ja kellarikerroksen lämmönjakohuoneeseen asennetaan alakeskusyksiköt. LVIA- selostus / Liite 7 6 AIKATAULU JA RAKENNUSTYÖN JÄRJESTELYT 6.1 Aikataulu hankesuunnittelu suunnittelu toteutus Aikataulu / Liite Vaiheistus Perusparannustyö toteutetaan kaksivaiheisena. 1. vaihe, mikä käsittää kellarikerroksen viimeistelytyöt kosteusvauriokorjausten jälkeen on toteutettu omana hankkeenaan vuonna vaihe eli muiden kerrosten ja pihan peruskorjaus on tavoitteena toteuttaa vuosina Tässä yhteydessä peruskorjataan lisäksi kellarikerroksessa sijaitseva Helsingin kaupungin energialaitoksen muuntamo. 14
15 6.3 Työmaajärjestelyt Koulu toimii rakennustyön aikana väistötiloissa. Jos kellarikerroksen peruskorjattuja teknisen työn tiloja joudutaan käyttämään opetukseen rakennuksen peruskorjauksen aikana, on koululaisten käyttämä alue erotettava aidalla työmaa-alueesta. 7 KUSTANNUKSET HKR- Rakennuttajan laatiman kustannusarvion mukaan hankkeen kustannukset ovat euroa (alv 0 %), /brm euroa (alv 22 %), /brm 2 Kustannusarvio / liite 4 8. RAHOITUSSUUNNITELMA Hanke sisältyy tilakeskuksen talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaan , jossa sille on varattu määrärahaa seuraavasti: - vuodelle euroa - vuodelle euroa - vuodelle euroa - vuodelle euroa Hankkeen rahoitustarve ja sen ajoitus otetaan huomioon rakentamisohjelmaa tarkistettaessa. 9. KÄYTTÖTALOUS Vuokrakustannukset Helsingin Energia muuntamon vuokra pysyy ennallaan. Opetusviraston vuokrakustannukset tiloista nousevat seuraavan erittelyn mukaisesti. Nykyinen vuokra ilman sopimuskohtaisia lisävuokria: htm2 yks.v. /kk yht. pääomavuokra 15, ,53 ylläpitovuokra 2, ,19 yhteensä 18, ,72 Tulevat pääoma- ja ylläpitovuokrat käyttäjittäin ilman väistötiloja Pääomavuokran (p-o) perusteina ovat käytetyn laskentatavan mukaan KA , ind. 1/2010 sekä poistoaika 30 v., jäännösarvo 30 % ja tuottovaade 3 %. Ylläpitovuokran (y-p) perusteena on koulun normaali ylläpitovuokrataso. 15
16 htm2 p-o/kk/htm2 y-p/kk/htm2 koulu ,82 2,87 p-o / kk y-p / kk yhteensä / kk koulu , , ,51 Käyttäjän hankinnat Muuttokustannuksista vastaa opetusvirasto. Muuttokustannuksiin on varattu yhteensä euroa vuosille. Irtokalusteiden kustannuksista vastaa opetusvirasto. Kalustehankintoihin on varattu euroa. 10. TOTEUTUS-JA YLLÄPITOVASTUU Hankkeen investointikustannuksista vastaa Helsingin kaupungin kiinteistöviraston tilakeskus ja tilojen käyttökustannuksista Helsingin kaupungin opetusvirasto. 11. MUUT TARVITTAVAT SELVITYKSET Hankeen kustannukset ylittävät EU-hankintailmoituksen kynnysarvoa, joka on rakennusurakassa 5,15 miljoonaa euroa (alv 0 %). 12. VÄISTÖTILAT JA TOIMINTAOLOSUHTEET PERUSPARANNUKSEN AI- KANA Lukion väistötiloina toimivat Svenska Sosial- och kommunalhögskolanin entiset tilat osoitteessa Topeliuksenkatu 16. Tiloissa tehdään vähäisiä muutostöitä. Yläasteen väistötiloiksi etsitään tiloja kiinteästä rakennuskannasta. Tilojen kokonaislaajuus 2904 hym2 (n. 10,4 hym2/oppilas) opetushallituksen tilantarpeen tunnuslukujen mukaan (n htm2). Väistötilojen suunnittelun lähtökohtana toimivat Opetushallituksen ja Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen asettamat fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia tukevan koulurakennuksen laatukriteerit. Väistötiloista peritään hankkeen ajan samansuuruista vuokraa kuin ennen perusparannusta on peritty korjattavasta rakennuksesta. Perusparannuksen jälkeen väistötiloista aiheutuu tämän lisäksi noin /kk lisävuokra käyttäjälle 10 v. ajan erittäin alustava arvio. 16
17 13. LIITTEET Liite 1 Luonnokset Liite 2 Hankeaikataulu Liite 3 Yhteystietoluettelo Liite 4 Kustannusarvio ERILLISET SELOSTUKSET Liite 5 Rakennustapaselostus + rakennetyypit + lattiat / Arkkitehtitoimisto Hormia Oy ja Optiplan Oy Liite 6 Sähköselostus / Sarpanen Oy Liite 7 LVIA- selostus / Tuomi Yhtiöt Oy Liite 8 Palotekninen lausunto Liite 9 Esteettömyys kartoitus / Kynnys ry Liite 10 Kaupunginmuseon lausunto Liite 11 Sisäväriselvitys / Ancelo Oy Liite 12 Kosteus ja sisäilmatekninen kuntotutkimus / Vahanen Oy Liite13 Haitta-ainekartoitus / Vahanen Oy Liite 14 Julkisivurakenteiden ja ikkunoiden kuntotutkimus / Ositum Oy 17
33 Helsingin kaupunki, HKR Alustava hankeaikataulu Svenska Norsen, peruskorjaus 1-4.kerros Mauno Halttunen Suunnittelija: KAJASPI Selite Kesto Alkaa Kes Hei E o Syy Lok Mar Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei E o Syy SUUNNITTELU 533 pv Hankesuunnitelman viimeistely 131 pv Hankepäätös 125 pv Suunnittelijoiden valinta 120 pv oikaisuaika 4 viikkoa 20 pv Rakennushistoriallinen selvitys 120 pv Toteutussuunnittelu 273 pv Luonnokset 70 pv Mahdollisia lisätutkimuksia 80 pv Pääpiirustukset + rakennuslupa 100 pv Urakkalaskenta-asiakirjat 204 pv TOTEUTUSVAIHE / 1-4.kerros 467 pv Urakoitsijan valinta 142 pv oikaisuaika 6 viikkoa 30 pv Tilojen tyhjennys 20 pv Rakennustyö 300 pv Tilojen kalustaminen & käyttööno 20 pv PlaNet 6.2 Liite 2 Sivu: 1/1 Helsingin kaupunki, HKR
34 SVENSKA NORMALLYCEUM, PERUSKORJAUS YHTEYSTIETOLUETTELO ) HKR-RAKENNUTTAJA Liite 3 PL 1540, Helsingin kaupunki Sauli Kivivuori Jari Henriksson Mauno Halttunen Maria Saari Pirjo Kajaste TILAAJAHALLINTOKUNTA Kiinteistövirasto/Tilakeskus PL 2213, Helsingin kaupunki Heli Marstio Pentti Vauhkonen KÄYTTÄJÄHALLINTOKUNTA Helsingin kaupungin opetusvirasto PL 3000, Helsingin kaupunki Marketta Savelainen Högstadieskolan Svenska normallyceum Li-Lo Söderholm Gymnasiet Svenska normallyceum Mikael Nyholm SUUNNITTELIJAT Pää- ja rakennussuunnittelija / Arkkitehtitoimisto Hormia Oy /Kadetintie 12, Helsinki Mikko Hormia XXXXXX XXXXXXXXXXX Rakennesuunnittelija / Optiplan Oy / Mannerheimintie 105 Seppo Kuitunen XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX LVIA- Suunnittelija / Tuomi Yhtiöt / Malminkaari 23A, Helsinki Kimmo Lahti XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX Sähkösuunnittelija / Insinööritoimisto Sarpanen Oy /Kumpulantie 17 B, Helsinki Seppo Tolvanen KAUPUNGINMUSEO XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Helsingin Kaupunginmuseo / PL Helsingin kaupunki Anne Salminen
35 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX