Source: http://docplayer.it/61363399-Unita-di-direzione-interventi-costruttivi-manutenzione-recupero-espropri.html
Timestamp: 2018-06-18 12:12:11+00:00
Document Index: 166082122

Matched Legal Cases: ['art.13', 'art. 132', 'art. 92', 'art. 154', 'art.92', 'art. 18', 'art. 6', 'art. 71', 'art. 10']

1 AZIEND A TE RRI TORI ALE PER L EDILIZI A RESIDE NZI ALE DI POTENZ A Via Manhes, POTENZA tel fax URP NUMERO VERDE fax UNITA DI DIREZIONE INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE, RECUPERO, ESPROPRI DETERMINAZIONE n. 12 /2016 OGGETTO: Lavori edili generali di manutenzione ordinaria e straordinaria da effettuarsi sul patrimonio dell A.T.E.R. AREA n. 2 e n. 3 per gli anni 2011/2016. IMPRESA: A.T.I. Sabato, Rinaldi, Summa Impianti e Tecnologie s.r.l. con sede in C.da Ginocchione n 7 a Ruoti (PZ). APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA PER ESTENSIONE DI APPALTO L anno 2016, il giorno 18 del mese di febbraio nella sede dell'a.t.e.r. IL DIRIGENTE (ing. Pierluigi ARCIERI) - 1 -
2 PREMESSO che: - con Delibera dell A.U. n. 16 del sono stati approvati i progetti definitivi dei Lavori edili generali di manutenzione ordinaria e straordinaria da effettuarsi sul patrimonio dell A.T.E.R., compreso le connesse opere impiantistiche, termoidrauliche, elettriche e dell artigianato in genere non predeterminanti nel numero ma necessari secondo necessità della stazione appaltante, nonché per il servizio di reperibilità <anche al di fuori del normale orario di lavoro> e monitoraggio del patrimonio, tra cui anche quello relativo all Area n. 2 per un importo complessivo di ,00; - con verbale del , rep. n , l appalto dei suddetti lavori, relativamente all Area n. 2, è stato provvisoriamente aggiudicato all A.T.I. Sabato, Rinaldi, Summa Impianti e Tecnologie s.r.l. con sede in C.da Ginocchione n 7 a Ruoti (PZ) per l offerto ed accettato ribasso del 31,310% sui lavori e del 33,000% sui servizi di reperibilità e monitoraggio; - con Determinazione del Direttore n. 38 del è stato approvato il verbale di gara ed aggiudicato definitivamente l appalto in parola all A.T.I. Sabato, Rinaldi, Summa Impianti e Tecnologie s.r.l. da Ruoti (PZ); - il contratto di appalto è stato stipulato il , rep. n , registrato a Potenza in data al n. 829 Serie 1T, per l importo complessivo di ,40 così suddiviso: 1) Lavori a misura al netto del ribasso d asta del 31,310%, ,45 2) Lavori in economia al netto del ribasso d asta del 31,310% ,95 3) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ,00 4) Servizio di reperibilità e monitoraggio del patrimonio ribassato del 33,000% ,00 Totale importo di contratto ,40 - i lavori sono stati consegnati, sotto riserva di legge, in data , da completare entro giorni naturali e consecutivi <giusta art.13 del C.S.A.>, con scadenza prevista per il ; - alla data del essendo stata spesa tutta la somma stanziata per i lavori in economia, pari ad ,95, si è provveduto, restando invariato l importo contrattuale di ,40, a trasferire parte della somma finanziata per i lavori a misura su quelli in economia, variante ammissibile ai sensi dell art. 132 c. 1 lettera b) del d.lgs. n. 163/2006, in quanto derivante da circostanze sopravvenute impreviste ed imprevedibili; - con Determinazione n. 96 del il dirigente dell U.D. - Interventi Costruttivi, Manutenzione, Recupero, Espropri - ha approvato la suddetta perizia di variante, nell importo complessivo inalterato rispetto al quadro economico post-appalto, pari ad ,00, come dal seguente Q.T.E: DESCRIZIONE IMP. CONTRATTO IMP. VARIANTE Lavori a misura , ,87 Lavori in economia , ,53 TOTALE LAVORI , ,40 Servizio reperibilità e monitoraggio del patrimonio , ,00 LAVORI + SERVIZI , ,40 Oneri per la sicurezza , ,00 IMPORTO TOTALE (A) , ,40 I.V.A. 10% di (A) , ,14 Imprevisti 6 160, ,00 Accantonamento 2% - art. 92 d.lgs. n. 163/ , ,00 Economia da ribasso , ,46 IMPORTO GLOBALE AREA , ,00-2 -
3 - in seguito all approvazione di detta perizia di variante è stato sottoscritto, aggiuntivo al contratto, l atto di obbligazione in data , rep. n , registrato a Potenza in data al n Serie 1T, per l importo immutato di ,40, di cui ,87 per lavori a misura, ,53 per lavori in economia, ,00 per attività di controllo e monitoraggio del patrimonio dell Area n. 2 ed ,00 per oneri della sicurezza; ATTESO che: - con disposizione del R.d.P., ing. Michele Gerardi, n del , anche gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria in Area n. 3 sono stati affidati all A.T.I. Sabato Tommaso (mandataria) Rinaldi Tommaso e Summa Impianti e Tecnologie s.r.l. (mandanti); - con Determinazione del Direttore n. 22 dell è stato approvato il verbale di concordamento nuovi prezzi, resosi necessario per l esecuzione di alcuni lavori, nei comuni di Lagonegro (PZ) e Maratea (PZ), non previsti nel contratto d appalto principale; CONSIDERATO che: - alla data di assunzione del presente provvedimento sono stati emessi tredici stati d avanzamento per l importo complessivo netto di ,68; - si ritiene necessario dover procedere alla stesura di una perizia di variante e suppletiva, in quanto i fondi residui, pari ad ,72, non consentiranno di far fronte alle richieste di interventi manutentivi fino alla fine del corrente anno, atteso che le procedure per l affidamento del nuovo appalto, presumibilmente, non si potranno concludere prima di tale termine, oltre alla necessità di dover assicurare la capacità di pronto intervento, sia in Area n. 2 che in Area 3, provvedendo con urgenza all esecuzione dei lavori; - le D.L. hanno predisposto una perizia di variante e suppletiva per un incremento dell importo netto dei lavori del contratto principale, così come previsto dall art. 154 c. 1 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 554/1999, pari ad ,00 e così ripartito: importi autorizzati maggiori importi importi nuova variante - Lavori a misura , , ,81 - Lavori in economia , , ,99 - Oneri della sicurezza , , ,00 Sommano i lavori netti , ,80 - Servizio reperibilità e monitoraggio , , ,60 Totale , , ,40 - la suddetta perizia non comporta alcun aumento del costo globale dell intervento rispetto all importo del Q.T.E. di appalto, come risulta dal seguente quadro: DESCRIZIONE IMPORTI LORDI DI PERIZIA RIBASSO % IMPORTO RIBASSO IMPORTI NETTI DI PERIZIA Lavori a misura ,93 31,31% , ,81 Lavori in economia ,90 31,31% , ,98 TOTALE LAVORI , ,79 Servizio monitoraggio ,00 33,00% 5 108, ,60 Planimetrie catastali 3 720, ,00 LAVORI + SERVIZI , ,39 Oneri per la sicurezza , ,00 IMPORTO TOTALE (A) , ,39 I.V.A. 10% di (A) ,14 Imprevisti compreso I.V.A ,00 Accantonamento 2% art.92 c.5 D.Lgs n.163/ ,00 Economie da ribasso ,47 IMPORTO GLOBALE ,00-3 -
4 - l importo contrattuale netto viene elevato da ,40 ad ,40 con un maggiore importo di ,00, pari al 17% del contratto principale stipulato in data rep. n 47271; - con apposita relazione dell il R.d.P. ha espresso il proprio parere favorevole in merito all ammissibilità della variante proposta; - è stato predisposto apposito schema di atto di obbligazione, già sottoscritto per accettazione dall impresa, contemplante l affidamento dei maggiori lavori da eseguire e l estensione della durata contrattuale di giorni 245 (duecentoquarantacinque); VISTA la delibera dell A.U. n. 46 del con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016 e pluriennale ; VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n del , con la quale, ai sensi dell art. 18, comma 9, della L.R. 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l esito positivo del controllo sul Bilancio di Previsione 2016 e pluriennale ; VISTA la perizia e gli atti ad essa allegati; VISTO il Regolamento di contabilità; VISTE le Leggi Regionali n.12 e n. 29 del 1996; VISTA la Legge n.127/97 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTO IL D.P.R n. 554/1999; VISTO il d.lgs. n.165/2001; VISTO il d.lgs. n. 163/2006; VISTA la Delibera dell A.U. n. 03/2013 con la quale sono state individuate le Aree Strategiche dell Azienda; VISTA la Delibera dell A.U. n. 05/2013 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali; VISTA la Determina del Direttore n. 07/2013 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singole UU.DD. VISTA l attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza degli atti propedeutici al presente provvedimento; RITENUTA la legittimità del presente provvedimento; D E T E R M I N A 1. DI APPROVARE la perizia di variante e suppletiva dei lavori edili generali di manutenzione ordinaria e straordinaria da effettuarsi sul patrimonio dell A.T.E.R. Area n. 2 e n. 3, predisposta dalle D.L., ed il relativo quadro economico nell importo complessivo invariato pari ad ,00; 2. DI APPROVARE lo schema dell atto di obbligazione sottoscritto dall impresa in segno di accettazione della rimodulazione degli importi del Q.T.E. approvato; - 4 -
5 3. DI APPROVARE la nuova scadenza del contratto per il giorno ; 4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla struttura competente per i successivi adempimenti (stipula atto aggiuntivo, registrazione, ecc.); La presente determinazione, costituita da n. 6 facciate, diverrà esecutiva con l apposizione del visto di regolarità contabile e verrà trasmessa al Direttore per i provvedimenti di competenza. IL DIRIGENTE F.to (ing. Pierluigi ARCIERI) - 5 -
6 UNITA DI DIREZIONE INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE, RECUPERO, ESPROPRI Determinazione n. 12/2016 OGGETTO: Lavori edili generali di manutenzione ordinaria e straordinaria da effettuarsi sul patrimonio dell A.T.E.R. AREA n. 2 e n. 3 per gli anni 2011/2016. IMPRESA: A.T.I. Sabato, Rinaldi, Summa Impianti e Tecnologie s.r.l. con sede in C.da Ginocchione n 7 a Ruoti (PZ). APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA PER ESTENSIONE DI APPALTO L ESTENSORE DELL ATTO F.to (geom. Mario RESTAINO) ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE (art. 6 della Legge n. 241/90, art. 71 del Regolamento di Organizzazione ed art. 10 del d.lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni) Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO F.to (ing. Michele GERARDI) VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE Spese: capitolo n. impegno (provv./def.) n. capitolo n. impegno (provv./def.) n. Entrate: capitolo n. accertamento n. capitolo n. accertamento n. UNITA DI DIREZIONE GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE IL DIRIGENTE F.to (avv. Vincenzo PIGNATELLI) Data VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA IL DIRETTORE F.to (arch. Michele BILANCIA) Data - 6 -
C O P I A COMUNE DI ROCCASTRADA Provincia di Grosseto U.O.: PROGRAMMAZIONE OO.PP E PROVVEDITORATO DETERMINAZIONE (D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 Art 183) N. 355 del 29/07/2015 OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE