Source: http://docplayer.pl/3637080-Life-project-number-life11-nat-pl-431-inception-report-covering-the-project-activities-from-01-10-2012-to-30-06-2013-reporting-date-30-06.html
Timestamp: 2017-07-27 07:14:39+00:00
Document Index: 90353295

Matched Legal Cases: ['art 10', 'art 4', 'art 6', 'art. 175', 'art. 30', 'art. 30', 'art. 2', 'art. 83', 'art. 18', 'art. 18', 'art. 30', 'art.3', 'art. 4']

LIFE Project Number LIFE11 NAT/PL/431. Inception Report Covering the project activities from 01/10/2012 to 30/06/2013. Reporting Date - PDF
LIFE Project Number LIFE11 NAT/PL/431. Inception Report Covering the project activities from 01/10/2012 to 30/06/2013. Reporting Date
Download "LIFE Project Number LIFE11 NAT/PL/431. Inception Report Covering the project activities from 01/10/2012 to 30/06/2013. Reporting Date 30.06."
1 LIFE Project Number LIFE11 NAT/PL/431 Inception Report Covering the project activities from 01/10/2012 to 30/06/2013 Reporting Date LIFE+ PROJECT NAME or Acronym Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 Ostoja Wigierska Data Project Project location Podlaskie, Polska Project start date: 01/10/2012 Project end date: 11/12/2017 Total budget ,00 EC contribution: ,00 (%) of eligible costs 50% Name Beneficiary Contact person Postal address Data Beneficiary Wigierski Park Narodowy Mr Lech Krzysztofiak Krzywe 82, PL-Poland, Suwałki Telephone , mobile: Fax: Project Website2 REQUIRED STRUCTURE: 1. Table of contents List of abreviations Executive summary General progress Assessment as to whether the Project objectives and work plan are still diable Problems encountered Administrative part Description of Project management Organigramme of the Project team and the Project management structure Partnership agreements status (incl. Date of signature) and key content Technical part 10 A. Actions Preparatory action, eloboration of management plans and/or of action plans.12 B.1 Zakup gruntu.13 C. Concrete conservation action..14 D. monitoring of the impast of the Project action (obligatory only if tere are concrete conservation actions).16 E. Public awareness and dissemination of Results (obligatory)..19 F. Overall project operation and monitoring of the Project Progress (obligatory) Availability of appropriate licences and authorisations Envisaged Progress until next report Financial part Putting in place of the accounting system Continued availability of co financing Costs incurred Annexes Partnership agreements Deliverables Maps, drawings, technical designs, technical memos etc. as appropriate Output indicators Other..33 Inception report LIFE+ 23 2. List of abbreviations Raport nie przewiduje używania skrótów. 3. Executive summary (max 3 pages) 3.1. General progress Projekt realizowany jest niemal w całości zgodnie z harmonogramem. Informacje o realizacji projektu zamieszczane są regularnie na stronie projektu jak również dodatkowo w Kwartalniku WIGRY, wydawanym przez Wigierski Park Narodowy, który ma zasięg ogólnopolski. W terminie ukończono jeden kamień milowy (podpisanie umowy na realizację projektu) oraz sześć produktów projektu: folder o projekcie - działanie E.1, gadżety promujące projekt z logo LIFE+ - działanie E.10, dokumentacja techniczna, pozwolenia na budowę zbiorników na gnojowicę i płyt obornikowych - działanie A.2, komplet plakatów o obcych gatunkach roślin - działanie E.9. Nieznaczne zmiany zaszły w przebiegu działania E.10 Gadżety promujące projekt z logo LIFE+ oraz E.8 Organizacja warsztatów. Większość gadżetów została już zakupiona i jedynie brakuje 1000 sztuk płóciennych toreb z nadrukiem. Ta niewielka zmiana w żaden sposób nie wpływa na przebieg całego projektu, gdyż na chwilę obecną dysponujemy odpowiednią ilością gadżetów promujących projekt. Działania edukacyjne w postaci warsztatów miały rozpocząć się jeszcze w IV kwartale 2012 roku, ale z powodu przeciągającego się etapu wyboru wykonawcy odbyły się dopiero pod koniec lutego 2013 roku. I ta zmiana harmonogramu nie wpłynie na zakładany zakres i cel działań oraz nie spowoduje opóźnień innych działań projektu. Po przeprowadzeniu procedur wyboru wykonawców i zakończeniu realizacji działań: C.6 Budowa kładek, E.1. Wydanie folderu informacyjnego o projekcie, E.2 Wykonanie tabliczek informacyjnych o projekcie, E.9 Wydanie plakatów o inwazyjnych gatunkach roślin, F.6 Zakup sprzętu niezbędnego do realizacji projektu okazało się, że nie wykorzystano całych zaplanowanych na te działania środków finansowych - pozostało EUR. Ponadto, zakończone zostały procedury wyboru wykonawców kolejnych działań (umowy z nimi zostały już podpisane), z których wynika, że pula niewykorzystanych środków finansowych zwiększy się o EUR. Umowy, które już zostały podpisane, a które generują oszczędności zostały przedstawione poniżej. Inception report LIFE+ 34 L.p Środki finansowe ( ) Tytuł umowy data Nr umowy. planowane faktyczne Zarządzanie projektem /2012/LIFE Monitoring postępów /2012/LIFE realizacji projektu 3 Strona internetowa o /2012/LIFE projekcie Budowa przepustów dla /2013/LIFE płazów oraz płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę 5 Usuwanie niecierpka /2013/LIFE gruczołowatego 1 RAZEM Łącznie do tej pory kwota zaoszczędzonych środków finansowych, wynikająca z weryfikacji kosztów poszczególnych działań w ramach procedur przetargowych, wynosi EUR. Środki te planujemy w całości wykorzystać na rozszerzenie obszaru usuwania niecierpka gruczołowatego (działanie C.3). Wielkość obszaru objętego działaniem C.3 była wyznaczana tuż przed sporządzaniem wniosku aplikacyjnego do Instrumentu Finansowego LIFE+. Od tego czasu areał niecierpka gruczołowatego powiększył się i obecnie zajmuje znaczną część doliny Czarnej Hańczy na odcinku od Sobolewa do ujścia rzeki do jeziora Wigry. Wzrosła też powierzchnia zajmowana przez ten gatunek wokół jeziora Czarne. Obszary objęte działaniami C.3 przedstawia Załącznik nr 2 (a, b, c), na których zaznaczono również nowe stanowiska niecierpka gruczołowatego, zwłaszcza te przylegające do obecnego areału zwalczania tego gatunku. Uważamy, że dla osiągnięcia zakładanego w projekcie celu, związanego z działaniem C.3, konieczne jest rozszerzenie obszaru działania. Większość niewykorzystanej dotąd kwoty, którą chcemy przeznaczyć na działanie C.3, znajduje się w tej samej kategorii budżetowej co samo działanie C.3 (znaczna część tej kwoty, to środki pierwotnie przeznaczone na zwalczanie niecierpka gruczołowatego). Zatem przesunięcie środków pomiędzy kategoriami budżetowymi będzie dotyczyło jedynie kwoty EUR. Ponadto, w trakcie realizacji projektu zasadnym okazało się zmniejszenie liczby raportów do Komisji Europejskiej z 6 planowanych na 4. Inception report LIFE+ 45 3.2. Assessment as to whether the project objectives and work plan are still viable. Celem projektu jest ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 Ostoja Wigierska. Cele i działania przyjęte do realizacji są wciąż aktualne i możliwe do przeprowadzenia. Warunki przyrodnicze nie uległy tak dużym zmianom, aby zagroziły realizacji przewidzianym w projekcie działaniom. Jedynie znaczące powiększenie się areału występowania niecierpka gruczołowatego stanowi pewien problem, który można rozwiązać obejmując nowe stanowiska zakresem działania C.3. W związku z problemem opisanym w pkt. 3.1 aby osiągnąć pełniejszy efekt planuje się rozszerzenie obszaru usuwania niecierpka gruczołowatego. Do zakończenia okresu sprawozdawczego planowano dostarczyć do Komisji Europejskiej następujące produkty. Dowody na osiągnięcie poniższych produktów stanowią załącznik nr 1 do niniejszego raportu. Name of the Deliverable (max. 50 Number of the Deadline characters) associated action Folder o projekcie E Gadżety promujące projekt z logo E LIFE+ Projekty tech. płyt obornikowych i A zbiorników Pozwolenia na budowę zbiorników A Uzgodnienia dot. budowy płyt obornikowych Komplet plakatów (3 szt.) o gat. obcych Projekty tech. przepustów dla płazów Pozwolenia na budowę przepustów dla płazów A E A A W związku z sytuacją opisaną w pkt niniejszego raportu jedno z pozwoleń na budowę przepustów dla płazów zostanie dostarczone komisji przy następnym raporcie ponieważ uzyskanie wspomnianego pozwolenia planowane jest na lipiec 2013r. Inception report LIFE+ 56 3.3. Problems encountered Generalnie nie wystąpiły jak dotąd problemy, które znacząco mogłyby wpłynąć na realizację całego projektu czy jego poszczególnych działań. Niemniej jednak pojawiły się pewne trudności, które zostały dość szybko usunięte lub dla których staramy się znaleźć najlepsze rozwiązanie. Przy realizacji działania C.6 Budowa kładek w trakcie obmiarów robót budowlanych ustalono, że pomimo wykonania prac w pełnym zakresie przewidzianym umową o realizację robót budowlanych, istnieją dwa odcinki, na których szlak nie jest zabezpieczony przed wydeptywaniem, i na których występuje zagrożenie dla osób poruszających się po szlaku turystycznym. Pierwszy odcinek o dł. 24 m stanowi podmokły teren, na którym przy chwilowej odwilży pojawiło się lustro wody. Miejsce to przylega bezpośrednio do nowo wykonanej kładki. Pominięcie tego odcinka w trakcie projektowania spowodowane było tym, że pomiary i oględziny terenu sporządzane były około dwa lata temu, w okresie letniej suszy, gdy poziom wód gruntowych był znacznie niższy i wykonanie kładki w tym miejscu wydawało się nieuzasadnione. Przez ten okres turyści poruszający się po odkrytym, podmokłym terenie spowodowali naruszenie zwartej niegdyś pokrywy roślinności. Powstałe na tym odcinku zabagnienie powodowało, że osoby przemieszczające się wzdłuż szlaku wydeptywały nowe ścieżki w przyległym terenie. Postanowiono zatem wykonać dodatkowego odcinka kładki o identycznych parametrach jak już wykonana, o długości 24 mb i szerokości 1,5 m. Nieco dalej na tym szlaku, na odcinku prowadzącym zboczem wzniesienia w stronę miejscowości Sobolewo, w okresie od sporządzenia dokumentacji projektowej do ogłoszenia postępowania znacznie pogorszył się stan drogi na odcinku ok. 25 mb. W wyniku naturalnej erozji gruntu, spotęgowanej dość intensywnym ruchem pieszym i rowerowym, nastąpiło odsłonięcie znacznej ilości korzeni drzew rosnących przy szlaku. Podobnie, jak w poprzednim wypadku turyści próbowali omijać niebezpieczne miejsce, rozdeptując roślinność występującą przy szlaku. Aby temu zapobiec postanowiono przykryć cały ten odcinek szlaku 30 cm warstwą żwiru. Wszystkie zmiany tego działania zostały skonsultowane z opiekunami projektu (z ramienia NFOŚiGW oraz KE) i nie wpłynęły na wielkość pierwotnego budżetu tego działania. Realizując działanie C.4 Budowa przepustów dla płazów na etapie planowania inwestycji została wstępnie ustalona liczba tuneli pod jezdniami i portali oraz długość barier naprowadzających i stoprynien. W trakcie przygotowywania projektów technicznych Wykonawca dostosował instalacje systemów przepustów do warunków drogowych, w tym szerokości jezdni i pobocza oraz pasa drogowego. Dokładne wyliczenia ilości Inception report LIFE+ 67 potrzebnych elementów konstrukcyjnych systemów przepustów, zapewniających poprawne ich funkcjonowanie, wskazały że barier naprowadzających powinno być o 71 m więcej niż pierwotnie zaplanowano, natomiast skróceniu uległa długość tuneli pod jezdniami. W konsekwencji pozostało kilkanaście metrów tuneli, które projektant zaproponował wykorzystać do wykonania jeszcze po jednym przejściu w każdym systemie przepustów, skracając nieznacznie odległości pomiędzy tunelami. W ten sposób zamiast 4 i 5 przejść dla zwierząt (tuneli pod jezdniami o długości 8 m każdy) wybudowanych byłoby odpowiednio 5 i 6. Zwiększenie liczby tuneli powoduje zwiększenie liczby portali - elementów łączących tunele z barierami naprowadzającymi. Analiza kosztów zamiany nadmiaru tuneli na bariery naprowadzające oraz portale wykazała, że różnice są rzędu 150 PLN, a zatem nieistotne i taka zamiana jest możliwa. W ten sposób koszt całego działania pozostaje na pierwotnym poziomie. Takie rozwiązanie jest korzystne z punktu widzenia ochrony płazów - płazy mają do pokonania mniejszą odległość do tunelu wzdłuż płotków i zabezpieczony jest barierami dłuższy odcinek drogi. W harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu przepusty zostały opisane ilością sztuk (systemów), a nie długością poszczególnych elementów konstrukcyjnych czy ilością tuneli. Zatem zmiany powyżej opisane nie wpłyną na zmianę wskaźnika rezultatu. Po konsultacji z opiekunem projektu (Monitorem) ustalono, że Wykonawca może dokonać zmian w ilości przejść dla płazów, co nie wpłynie negatywnie na realizację tego działania i nie zagrozi realizacji innych przewidzianych w projekcie działaniom. Realizując działanie B.1 Zakup gruntu wytypowaliśmy do wykupu działki, które mają największe znaczenie dla zachowania odpowiedniego stanu przyrody Ostoi Wigierskiej. Okazało się, że właścicielami czterech takich działek są gminy - Gmina Suwałki (trzy działki) i Gmina Nowinka (jedna działka). Mając na uwadze fakt, że w ramach projektu LIFE11 NAT/PL/ nie ma możliwości wykupienia tych działek (nie stanowią własności prywatnej) na podstawie instrukcji do wniosku o dofinansowanie Wigierski Park Narodowy zwrócił się do obu gmin o nieodpłatne przekazanie tych gruntów parkowi. Niestety, gminy nie wyraziły zainteresowania takim rozwiązaniem twierdząc, że sprzedaż gruntów jest jednym ze źródeł pozyskiwania środków finansowych, które gminy i tak przeznaczają na inwestycje związane z ochroną przyrody. Jednocześnie obie gminy przeznaczyły szereg swoich gruntów na sprzedaż, w tym działki, którymi są w zainteresowaniu Parku. Pełna korespondencja pomiędzy Parkiem a obiema gminami stanowi załącznik nr 6 do niniejszego raportu. W takiej sytuacji Inception report LIFE+ 78 Wigierski Park Narodowy zwraca się do Komisji Europejskiej z prośbą o wyrażenie zgody na zakupienie od Gminy Suwałki działek o numerach ewidencyjnych 265/1 i 265/2 Obręb Leszczewek i działki nr 161 Obręb Magdalenowo i Wigry (o łącznej powierzchni 4,1531 ha) oraz od Gminy Nowinka działki nr 60 Obręb Krusznik o powierzchni 2,20 ha. Lokalizację tych działek zawierają mapy stanowiące załącznik do niniejszego raportu (zał. nr 6). Poza wymienionymi powyżej problemami inne działania realizowane są zgodnie z pierwotnymi założeniami i harmonogramem, bez znaczących problemów. Wprowadzone zmiany nie spowodowały opóźnień w realizacji działań ani nie zwiększyły pierwotnych budżetów. 4. Administrative part 4.1. Description of project management Zgodnie z założeniami projektowymi zarządzanie projektem odbywa się w oparciu o ścisłą i stałą współpracę specjalnie zatrudnionej do tego celu i wyłonionej w ramach postępowania przetargowego firmy zewnętrznej oraz pracowników Parku roku została podpisana umowa z zewnętrzną firmą odpowiedzialna za zarządzanie projektem. Zatem Zespół Zarządzający Projektem składa się z koordynatora projektu (Lech Krzysztofiak - pracownika beneficjenta), jego asystenta (Elżbieta Kiwierowicz-Mogielnicka - zlecenie zewnętrzne), kierownika finansowego (Beata Koncewicz - pracownik beneficjenta) i jego asystenta (Agnieszka Jankowska - zlecenie zewnętrzne) oraz kierownika technicznego (Tomasz Janecki - pracownik beneficjenta) i jego asystenta (Anna Rynkiewicz - zlecenie zewnętrzne). Schemat struktury Zespołu przedstawia organigram. Zasady współpracy pracowników Parku z firmą zewnętrzna reguluje zarządzenie Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego oraz umowa pomiędzy Parkiem a Firmą Tomas Consulting S. A. (zał. 5). W ramach zarządzania projektem udało się zrealizować następujące istotne działania: 1. Skompletowano Zespół Zarządzający Projektem 2. Przeprowadzono postepowanie przetargowe na wyłonienie specjalistycznej firmy do obsługi i nadzoru formalno-prawnego nad realizacją projektu. Wybrany Wykonawca firma Tomas Consulting S.A. przedstawiła swoich reprezentantów, a zarazem rzeczywistych wykonawców i osoby odpowiedzialne za nadzór nad projektem w określonych zakresach: Elżbieta Kiwierowicz-Mogielnicka Inception report LIFE+ 89 Asystent Koordynatora, Anna Rynkiewicz Asystent Kierownika technicznego, Agnieszka Jankowska Asystent Kierownika finansowego. 3. Koordynowano pracę zespołu rozdzielając ich wykonanie pomiędzy członków zespołu zarządzającego. W szczególności dużego zaangażowania wymagały kwestie związane z przygotowaniem i koordynacją postepowań zakupowych związanych z realizacją działań: budową przepustów dla płazów oraz płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę, budową kładek, usuwaniem niecierpka gruczołowatego, wykupu gruntów. 4. Prowadzono regularne, comiesięczne spotkania całego Zespołu Zarządzającego Projektem, na których omawiano bieżące prace i ustalano harmonogram szczegółowych działań na przyszłość. 5. Zewnętrzna firma zarządzająca utworzyła biuro projektu, które znajduje się w odległości kilku kilometrów od siedziby Beneficjenta w najbliższym mieście Suwałki. Stałe kontakty pomiędzy członkami zespołu zarządzającego odbywają się zarówno drogą mailową, telefoniczną jak i poprzez bezpośrednie kontakty. 6. W wybranych sprawach poszczególni członkowie zespołu zarządzającego (biorąc pod uwagę schemat wzajemnych zależności) spotykali się w miarę potrzeb w węższym gronie. Takie spotkania miały miejsce w związku z przygotowaniem postepowań przetargowych na wyłonienie wykonawców usług, robót i dostaw, przygotowania sprawozdań finansowych do polskiej instytucji finansującej tj. Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nadzorem nad prawidłowością i terminowością wykonywania robót budowlanych, usuwania niecierpka gruczołowatego Organigramme of the project team and the project management structure Dyrektor Beneficjenta zarządzeniem nr 24/2012 z dnia r. w sprawie realizacji projektu Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 Ostoja Wigierska LIFE11 NAT/PL/ powołał Zespół Zarządzający Projektem, odpowiedzialny za realizację projektu. Zarządzenie wskazuje osoby biorące udział w zarządzaniu projektem i reguluje obowiązki poszczególnych osób oraz obieg dokumentów związanych z projektem. Zarządzenie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego raportu. Inception report LIFE+ 910 4.3. Partnership agreements status (incl. date of signature) and key content Projekt nie przewiduje partnerów. 5. Technical part Obszar objęty projektem leży w środkowej części dorzecza Czarnej Hańczy, a jego centralną część stanowią bezpośrednia zlewnia jez. Wigry oraz fragment zlewni Wiatrołuży. Ponadto, znajdują się tu także: zlewnia Kamionki, zlewnia ujściowego odcinka Czarnej Hańczy i fragment zlewni Czarnej Hańczy poniżej wypływu z jeziora Wigry. Ostoja Wigierska charakteryzuje się dużym bogactwem florystycznym, które wynika z urozmaiconej rzeźby terenu i związanej z nią mozaiki różnorodnych siedlisk. Stwierdzono tu ponad 1000 taksonów roślin naczyniowych, wśród których występują rzadkie gatunki wchodzące często w skład unikatowych zbiorowisk roślinnych, około 290 taksonów mszaków, ponad 870 taksonów grzybów, w tym ponad 300 taksonów porostów Inception report LIFE+ 1011 i ponad 600 taksonów glonów. Z roślin naczyniowych ochronie ścisłej podlega 85 gat., a ochronie częściowej 15 gat. 32 gat. roślin występują w Polskiej Czerwonej Księdze, z czego 7 z nich to gatunki uznawane za krytycznie zagrożone w skali Polski, a 9 określane jako wymierające. Występuje tu 80 gat. mszaków objętych ochroną, w tym 53 gat. podlegające ochronie ścisłej, a 27 ochronie częściowej. We florze występują gatunki reprezentujące różne elementy geograficzne. Obszar Ostoi Wigierskiej jest ważnym miejscem występowania wielu gatunków zwierząt, zarówno o randze lokalnej, jak i krajowej. Obszar ten szczególne istotny jest dla ochrony niektórych gatunków bezkręgowców, i to zarówno tych związanych ze środowiskiem wodno-błotnym, jak i suchym. Nad niewielkimi zbiornikami wodnymi występuje m.in. zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis) - kod 1042, w pobliżu rzek trzepla zielona (Ophiogomphus cecilia) , na podmokłych łąkach występuje czerwończyk nieparek (Lycanea dispar) i czerwończyk fioletek (Lycanea helle) (wszystkie te gatunki chronione są w ramach sieci Natura 2000), a na torfowiskach spotkać można mszarnika jutta (Oeneis jutta) i szlaczkonia torfowca (Colias palaeno). W przypadku szlaczkonia torfowca, a zwłaszcza mszarnika jutta, teren ten jest szczególnie ważny szlaczkoń torfowiec jest gatunkiem w Polsce wymierającym, głównie ze względu na degradację siedlisk. Dawniej rozpowszechniony na terenie całego kraju, w ciągu ostatniego dwudziestolecia stwierdzony był jedynie na rozproszonych stanowiskach w południowej i wschodniej części kraju; gatunek objęty ochroną ścisłą, na Czerwonej Liście Zwierząt z kategorią gatunku silnie zagrożonego. Realizacja projektu jest niezbędna dla zachowania i ochrony w/w gatunków. Pomimo statutowych działań Wigierskiego Parku Narodowego, prowadzonych w celu ochrony i zachowania cennych przyrodniczo siedlisk oraz gatunków zwierząt i roślin, niemożliwym byłoby przeprowadzenie przewidzianych w projekcie akcji w takim kształcie, zakresie i wymiarze. A. Actions Preparatory actions, elaboration of management plans and/or of action plans A.1 Przygotowanie zakupu gruntu Działanie rozpoczęto 1 października 2012 r. i będzie trwało ono do końca 2013 r. od początku prowadzono rozmowy i negocjacje z potencjonalnymi zbywcami gruntów oraz dokonywano wstępnej weryfikacji formalno prawnej planowanych do Inception report LIFE+ 1112 zakupu gruntów. 13 grudnia 2012 r. opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o postępowaniu przetargowym pn.: Sporządzanie w roku 2013 operatów szacunkowych nieruchomości rolnych i leśnych, niezabudowanych na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. W ramach całego działania, równolegle z procedurą wyłonienia rzeczoznawcy, prowadzone były negocjacje z właścicielami wybranych działek. Dokonywano też sprawdzenia formalno-prawnych możliwości zakupu danego gruntu. Po przejściu takiej procedury sporządzany był operat szacunkowy przez rzeczoznawcę wyłonionego w drodze postepowania przetargowego, celem wyceny wartości gruntu i umożliwienia rozpoczęcia negocjacji cenowych. Dotychczas wykonano 22 protokoły dotyczące uzgodnienia warunków zawarcia transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości. Na tej podstawie po wstępnych uzgodnieniach zlecane było wykonanie wyceny gruntu sporządzone dla wszystkich wybranych działek. Wycena została wykonano przez uprawnionego rzeczoznawcę wybranego w drodze postępowania Andrzeja Trockiego i sporządzona w formie operatu szacunkowego. Dotychczas sporządzone zostały 22 operaty szacunkowe (dotyczące 45,72 ha gruntów), w oparciu o które spisano protokoły negocjacji i dokonano zakupu 41,21 ha gruntów. Łączna kwota zadania wynosi na dzień dzisiejszy 6 427,50 EUR. Po stronie WPN osobą odpowiedzialną za negocjacje z właścicielami gruntów i przeprowadzanie negocjacji był pracownik Parku odpowiedzialny za wykupy Pani Dorota Zaborowska A.2 Przygotowanie dokumentacji technicznej, uzyskanie pozwolenia na budowę zbiorników na gnojowicę i uzgodnienia dot. budowy płyt obornikowych Działanie rozpoczęto 14 stycznia 2013 r. ogłoszono procedurę przetargową na zadanie pod nazwą: Zaprojektowanie i budowa przepustów dla płazów oraz budowa płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę. 29 stycznia przetarg rozstrzygnięto. Wobec tego, że postepowanie miało na celu wyłonienie wykonawcy zadania w ramach systemu zaprojektuj i wybuduj całość obowiązków związanych z przygotowaniem dokumentacji technicznej i uzyskaniem pozwoleń na budowę scedowano na wykonawcę. Inception report LIFE+ 1213 Wykonawca zadania wyłoniony w drodze postępowania zakończył już plany techniczne płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę, uzyskał odpowiednie zgody na ich budowę i w czerwcu br. zakończył budowę dwóch płyt i zbiorników. Budowa pozostałych dwóch płyt i zbiorników zostanie zakończona w lipcu br A.3 Przygotowanie dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwolenia na budowę przepustów dla płazów Mając na uwadze racjonalizację procesu i maksymalizację efektywności działań działanie A2 i A3 zostało połączone dlatego też ogłoszono przetarg na realizację dwóch zadań jednocześnie i rozpoczęły się one w tym samym czasie tj. działanie rozpoczęto 14 stycznia 2013 r. ogłoszono procedurę przetargową na zadanie pod nazwą: Zaprojektowanie i budowa przepustów dla płazów oraz budowa płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę. 29 stycznia przetarg rozstrzygnięto. Wykonawca tego zadania sporządził już plany techniczne systemów przepustów i uzyskał pozwolenie na budowę systemu przepustów w miejscowości Krzywe. Po uprawomocnieniu się tej decyzji Wykonawca przystąpi do budowy, co nastąpi w pierwszej połowie lipca br. Pozwolenie na budowę drugiego systemu przepustów (Wiatrołuża) jest obecnie na końcowym etapie i prawdopodobnie będzie wydane pod koniec lipca. Uzgodniona została już dostawa na place budowy odpowiedniej liczby elementów konstrukcyjnych, czyli tuneli, portali, barier naprowadzających i stoprynien. B. Purchase/lease of land and/or compensation payments for use rights B.1 Zakup gruntu Działanie rozpoczęto w I kwartale 2013 r. (pierwszy protokół wstępny podpisano w marcu 2013 r.) i trwać będzie zgodnie z harmonogramem do końca 2013 r. W ramach działań związanych z wykupem prywatnych gruntów na rzecz WPN wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego rzeczoznawcę, który rozpoczął wycenę działek wskazanych do wykupu. Do tej pory zostały sfinalizowane zakupy działek o łącznej powierzchni 41,21 ha, z 68 ha planowanych do wykupu, na łączną kwotę ,25 EUR. Wszystkie zakupione działki znajdują się na obszarze Natura W załączeniu przedkładamy sumaryczny wykaz aktów notarialnych (zał. nr 7). Inception report LIFE+ 1314 C. Concrete conservation actions C.1 Odkrzaczanie Zgodnie z harmonogramem działanie nie jest jeszcze realizowane C.2 Koszenie Zgodnie z harmonogramem działanie nie jest jeszcze realizowane C.3 Usuwanie niecierpka gruczołowatego Działanie rozpoczęto 6 lutego br. od ogłoszenia postepowania przetargowego na Usuwanie niecierpka gruczołowatego - inwazyjnego gatunku rośliny obcego pochodzenia i będzie ono trwało do końca II kwartału 2017 r r. w wyniku przeprowadzonego postepowania dokonano wyboru wykonawcy usługi tego zadania - Budownictwo Przyrodnicze DANBUD, Aleksander Daniłowicz, ul. Lipowa 41, Suwałki. W ramach przeprowadzonych procedur uzyskano oszczędności środków finansowych przy niezmienionym wymiarze i zakresie planowanych działań. Wobec powyższego planowane jest objęcie działaniami dodatkowych, nie ujętych wcześniej terenów, w granicach obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska, co przyczyni się do zwiększenia zakładanego efektu ekologicznego. Usługa usuwania niecierpka gruczołowatego z dodatkowych, nieujętych w pierwotnym przetargu terenów zostanie zaproponowana zgodnie z prawem obecnemu wykonawcy zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Wszystkie pozostałe oszczędności powstałe w projekcie są również planowane do wykorzystania na niniejszym działaniu, co zostało szczegółowo opisane w pkt 3.1, 3.2. W załączeniu przekazujemy również zaktualizowaną mapę rozmieszczenia niecierpka. (zał. nr 2) C.4 Budowa przepustów dla płazów Zadanie zostanie rozpoczęte w lipcu bieżącego roku i zostanie zakończone w grudniu tego roku. Działania przygotowawcze do rozpoczęcia budowy w jednym przypadku zastały już zakończone i w pierwszej połowie lipca budowa systemu przepustów Inception report LIFE+ 1415 w miejscowości Krzywe zostanie rozpoczęta. Budowa drugiego systemu przepustów rozpocznie się w sierpniu br. Zgodnie z harmonogramem miało się rozpocząć w drugim kwartale 2013r ale w związku z przedłużającymi się działaniami przygotowawczymi uległo miesięcznemu opóźnieniu. Nie wpłynie to jednak w żaden sposób na osiągnięcie zakładanych celów ponieważ zakończenie zadania planowane jest na koniec IV kwartału tego roku, zgodnie z harmonogramem C.5 Budowa płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę Zadanie rozpoczęto w czerwcu 2013 r. tj. przed planowanym terminem rozpoczęcia i będzie trwało do końca 2013 r. zgodnie z harmonogramem. Działanie zostało rozpoczęte 31. Stycznia od podpisania umowy z wykonawcą i będzie realizowane zgodnie z harmonogramem do końca 2013 r. Obecnie zakończono już budowę pierwszych dwóch płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę, a następne będą ukończone prawdopodobnie do połowy lipca br C.6 Budowa kładek Realizacja tego zadania została rozpoczęta r. (zgodnie z protokołem wprowadzenia na budowę) i zakończona r. Wykonawca tego zadania został wybrany jeszcze w 2012 roku, w drodze przetargu nieograniczonego. W ramach tego zadania wykonano następujące czynności: - Budowa nowej kładki Czarna Hańcza, palisada i wyżwirowanie, ogrodzenie z żerdzi, budowa nowych kładek Suchar II, Balustrada z tarcicy - Budowa 24 mb drewnianej kładki o szerokości 1,5 m oraz czyszczenie i wyżwirowanie terenu na długości 25 mb i szerokości 3,0 mb na szlaku turystycznym Wokół Wigier. W trakcie realizacji działania okazało się, że przyjęte wcześniej długości kładek na szlaku turystycznym Wokół Wigier okazały się niewystarczające. Pomiary były dokonywane w okresie letnim przy bardzo niskim stanie wód, natomiast w trakcie prac, które odbywały się w okresie jesienno-zimowym i wczesną wiosną, okazało się, że dla zachowania funkcjonalności kładki konieczne jest jej wydłużenie i wyżwirowanie końcowego odcinka. Zmiana ta nie wpłynęła na pierwotne koszty tego działania, które i tak okazały się niższe od zakładanych. Inception report LIFE+ 1516 D. Monitoring of the impact of the project actions (obligatory only if there are concrete conservation actions) D.1 Monitoring Zadanie nie zostało jeszcze rozpoczęte. Zgodnie z harmonogramem powinno zostać rozpoczęte w drugim kwartale 2013r. Obecnie trwają przygotowania związane wszczęciem procedury przetargowej na wyłonienie wykonawców usług. Specyfika usługi, wymagająca specjalistycznej wiedzy i umiejętność przyczyniła się do nieznacznego opóźnienia w rozpoczęciu realizacji działania. Planuje się jednak że wykonawcy zostaną wyłonieni najpóźniej do końca lipca 2013 i bez szkody dla projektu zaczną pracę od sierpnia 2013r D.2 Ocena wpływu społeczno-gospodarczego projektu Zgodnie z harmonogramem działanie nie jest jeszcze realizowane. E. Public awareness and dissemination of results (obligatory) E.1 Wydanie folderu informacyjnego o projekcie Działanie zostało rozpoczęte w IV kwartale 2012 r. i zakończone 15 lutego 2013 roku. Zgodnie z harmonogramem miało być ono całkowicie zrealizowane w IV kwartale 2012 r., ale ze względów na włączenie tego zadania do przetargu na gadżety promujące projekt nastąpiło nieznaczne opóźnienie w zakresie realizacji tego zadania. Powstałe opóźnienie nie wpłynęło na realizację innych zdań w projekcie ani na termin realizacji całego projektu. Zgodnie z założeniami wniosku foldery mają być rozpowszechniane wśród miejscowej społeczności, samorządów, turystów i uczniów. Wobec tego, ze opóźnienie miało miejsce w początkowej fazie realizacji projektu zostało już nadrobione, a foldery są na bieżąco dystrybuowane np. w trakcie negocjacji cen kupna/sprzedaży działek nabywanych w ramach projektu, podczas licznych zajęć edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez WPN, nie tylko w związku z przedmiotowym projektem. W efekcie realizacji niniejszego działania wydrukowano 2000 szt. Folderów informacyjnych. Inception report LIFE+ 1617 E.2 Wykonanie tabliczek informacyjnych o projekcie Zadanie rozpoczęto i zakończono w czerwcu 2013r. W wyniku tego zadania zakupiono 5 szt. tabliczek informacyjnych, które zostaną zamontowane kiedy zakończona zostanie budowa wszystkich płyt obornikowych E.3 Wykonanie tablic informacyjno-edukacyjnych o wybranych działaniach Zgodnie z harmonogramem działanie nie jest jeszcze realizowane E.4 Strona internetowa o projekcie Zadanie zostało rozpoczęte 26 listopada 2012 r. i będzie trwało do końca realizacji projektu. W wyniku przeprowadzonego postępowania 26 listopada 2012 r. podpisano umowę na opracowywanie i prowadzenie (aktualizację) podstrony internetowej w obrębie witryny Wigierskiego Parku Narodowego, dotyczącej projektu. Wykonawca usługi jest firma Like Apps Małgorzata Miszkiel z siedzibą w Sejnach. Od tego czasu wszystkie informacje o projekcie, aktualności i kalendarium są regularnie aktualizowane. Dostęp do strony jest możliwy poprzez link zamieszczony na stronie głównej Wigierskiego Parku Narodowego lub bezpośrednio pod adresem E.5 Raport laika Zgodnie z harmonogramem działanie nie jest jeszcze realizowane E.6 Organizacja konferencji Zgodnie z harmonogramem działanie nie jest jeszcze realizowane E.7 Organizacja zajęć edukacyjnych W ramach tego działania do tej pory zorganizowane zostały dwa zajęcia edukacyjne, które zostały przeprowadzone w ramach Zimowej Akademii Przyrody. Pierwsze zajęcia odbyły się 15 grudnia 2012 r., a drugie w dniach roku. Działanie będzie realizowane do II kw roku. Ramowe programy obu zajęć stanowią załączniki do niniejszego raportu. (zał. Nr 8) Inception report LIFE+ 1718 E.8 Organizacja warsztatów Działanie zakłada przeprowadzenie 15 warsztatów i ma trwać do III kw roku. Do tej pory odbyły się tylko jedne warsztaty, w dniu 28 lutego 2013r, które dotyczyły gospodarki rolnej na obszarach cennych przyrodniczo, a w szczególności programów rolno środowiskowych oraz zwalczania obcych gatunków roślin na przykładzie niecierpka gruczołowatego. W załączeniu przekazujemy również ramowy program z przeprowadzonych warsztatów. (zał. nr 9) E.9 Wydanie plakatów o inwazyjnych gatunkach roślin obcego pochodzenia Zadanie zostało rozpoczęte w styczniu 2013 r., zaś 28 lutego została zawarta umowa na Wydanie plakatów o inwazyjnych gatunkach roślin obcego pochodzenia z Drukarnią PETIT Skład - Druk - Oprawa Wojciech Guz i wspólnicy, Spółka Komandytowa i zrealizowane 29 marca 2013 r. W wyniku realizacji zadania opracowano i wydrukowano, zgodnie z założeniami, szt. plakatów informujących o inwazyjnych gatunkach roślin. Plakaty są rozpowszechniane w okolicznych szkołach i gminach oraz przy okazji różnych imprez o charakterze informacyjno-edukacyjnym. W załączeniu przekazujemy wydruki i plik w postaci PDF w/w plakatów (zał. nr 10) E.10 Gadżety promujące projekt z logo LIFE 28 grudnia 2012 r. ogłoszono postępowanie na gadżety i folder o projekcie, a 8 stycznia została podpisana umowa na wykonanie i dostarczenie: koszulek z nadrukiem szt. toreb płóciennych z nadrukiem szt. pamięci USB. W dniu r. odebrano przedmiot zamówienia. Do zakończenia tego działania pozostało wyprodukowanie jeszcze 1000 szt. toreb płóciennych z nadrukiem. W ramach niniejszego zadania osiągnięto produkt projektu, który przedstawiamy na fotografii, będącej załącznikiem do niniejszego raportu. F. Overall project operation and monitoring of the project progress (obligatory) F.1 Zarządzanie projektem Inception report LIFE+ 1819 Działanie zostało rozpoczęte roku, podpisaniem umowy z zewnętrzną firmą zarządzającą Tomas Consulting S.A. i będzie trwało do końca realizacji projektu F.2 Tworzenie sieci z innymi projektami W ramach tego zadania w lutym 2013 r. trzy osoby uczestniczyły w Dniu Informacyjnym LIFE+, zorganizowanym przez NFOŚiGW w Warszawie oraz dwie osoby uczestniczyły w kwietniu br. w konferencji zorganizowanej przez Klub Przyrodników z Łagowa, dotyczącej ochrony gatunkowej. W trakcie tej konferencji nawiązano kontakty z innymi beneficjentami programu LIFE+ i omówiono szereg aspektów związanych z zarządzaniem projektami F.3 Przygotowanie planu działań po zakończeniu projektu After-Life Zgodnie z harmonogramem działanie nie jest jeszcze realizowane F.4 Zewnętrzny audyt finansowy Zgodnie z harmonogramem działanie nie jest jeszcze realizowane F.5 Monitorowanie postępów realizacji projektu Zadanie zostało rozpoczęte 12 listopada 2012 r. i będzie realizowane do końca realizacji projektu. Wykonawcą usługi, wyłonionym w drodze postępowania przetargowego, została Pani Agnieszka Zackiewicz. W ramach niniejszego działania zaplanowano wykonanie 20 raportów kwartalnych, z czego dotychczas sporządzono dwa (załącznik nr 4). Zadanie przebiega zgodnie z planem i założeniami. Na potwierdzenie realizacji niniejszego zadania załączamy ksero wykonanych raportów F.6 Zakup sprzętu niezbędnego do realizacji projektu Zadanie zostało rozpoczęte 21 grudnia 2012 r. i w pełni zrealizowane 31 stycznia 2013 r. Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu zakładano wykonanie tego zadania w IV kwartale 2012 r. ale z powodu przeciągającej się procedury przygotowawczej związanej z opracowaniem dokumentacji przetargowej jego realizacja została nieznacznie przesunięta w czasie. Przesunięcie to nie wpłynęło na inne cele projektu. Dodatkowo mając na uwadze fakt, iż projekt jest dopiero Inception report LIFE+ 1920 w początkowej fazie implementacji miesięczne przesunięcie w tym działaniu nie miało żadnego wpływu na sprawną realizację pozostałych zadań. 28 grudnia 2012 r. - ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych o postępowaniu przetargowym pn.: Dostawa sprzętu komputerowego oraz aparatury pomiarowej ; r. podpisanie umów na dostarczenie sprzętu pomiarowego (miernik ph i przewodności elektrolitycznej) oraz sprzętu komputerowego. 17 grudnia 2012 r. rozstrzygnięcie przetargu na zakup samochodu osobowego z napędem na 4 koła najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Auto-Lakus, Stanisław i Robert Winckiewicz Sp. J., ul. Północna 42, Suwałki (21 grudnia podpisanie umowy na zakup samochodu osobowego z napędem na 4 koła, marki Suzuki Vitara) Availability of appropriate licences and authorisations (if relevant; as indicated in the proposal). W ramach działania A.2 uzyskane zostały 4 pozwolenia na budowę płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę; w ramach działania A.3 uzyskano pozwolenie na budowę systemu przepustów w miejscowości Krzywe. Wszystkie pozwolenia wraz z projektami są do wglądu w siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego Envisaged progress until next report. Zgodnie z poniższym harmonogramem w bieżącym okresie sprawozdawczym rozpoczęto następujące działania: A1, A2, A3, B1, C3, C5, C6, E1, E2, E4, E7-E10, F1, F2, F6. Z czego A1, A2, A3, E1, E8, E9,F6 zostały rozpoczęte z nieznacznym opóźnieniem. Tak jednak jak opisano to w części 5.1 opóźnienia te nie wpłynęły na właściwą realizację projektu ani zakładane do osiągniecia cele i rezultaty. W następnym okresie sprawozdawczym wszystkie działania będą w trakcie realizacji. Inception report LIFE+ 2021 Tasks/ Activities Overall project schedule A1 A2 A3 B1 C1 C2 C3 C4 C5 C6 D1 D2 E1 E2 E3 E T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T X Start date Mid-Term X=Progress reports Inception report LIFE+ 2122 E5 E6 E7 E8 E9 E10 F1 F2 F3 F4 F5 F6 6. Financial part 6.1. Putting in place of the accountting system. Zgodnie z wytycznymi prowadzona jest wyodrębniona ewidencja dla wydatków związanych z projektem. Zgodnie też z uzyskaną decyzją Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy (zał. nr 11) Wigierski Park Narodowy nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, więc stanowi on tak jak zakładano wydatek kwalifikowalny. Wszystkie dokumenty finansowe są opisane zgodnie z wytycznymi i zawierają informację o współfinansowaniu. Inception report LIFE+ 2223 6.2. Continued availability of co financing. Wigierski Park Narodowy otrzymał potwierdzenie współfinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w postaci podpisanej 26 września 2012 r. w dniu umowy o dofinansowanie Costs incurred (summary by cost category and relevant comments). Budget breakdown categories Total cost in Costs incurred from the start date to in % of total costs 1. Personnel Travel and subsistence ,78 3,88 F.1 Zarządzanie projektem ,92 9,94 F.2 Tworzenie sieci z innymi projektami ,86 0,79 3. External assistance ,16 6,24 A.1 Przygotowanie zakupu gruntu ,77 70,14 E.1 Wydanie folderu informacyjnego o projekcie ,11 31,71 E.2 Wykonanie tabliczek informacyjnych o projekcie ,85 10,57 E.7 Organizacja zajęć edukacyjnych ,09 9,78 E.9 Wydanie plakatów o inwazyjnych gatunkach roślin obcego pochodzenia ,75 67,66 E.10 Gadżety promujące projekt z logo LIFE ,12 56,64 F.1 Zarządzanie projektem ,47 11,06 4. Durable goods ,51 17,74 Infrastructure ,12 15,10 C.6 Budowa kładek ,31 96,67 C5 Budowa płyt obornikowych ,81 24,84 Equipment ,39 89,20 Prototype 0 0,00 0,00 5. Land purchase / long-term lease ,78 57,25 6. Consumables ,31 12,89 E.7 Organizacja zajęć edukacyjnych ,31 8,76 7. Other Costs ,37 19,03 F.6 Zakup sprzętu niezbędnego do realizacji projektu ,86 14,83 F.2 Tworzenie sieci z innymi ,51 2,32 Inception report LIFE+ 2324 projektami 8. Overheads ,36 5,04 TOTAL ,27 29,28 W kolumnie Total cost in uwzględniony jest plan przeliczony kursem euro w wysokości 4,0 zgodnie z kursem na dzień sporządzania wniosku aplikacyjnego. Kolumna Costs incurred from the start date to in została przeliczona kurem Euro w roku 2012 z dnia roku i wynosił 4,4733, zaś w roku 2013 kurem euro z dnia roku i wynosi 4,0727. Action number and name foreesen cost spend remaining projected final A.1 Przygotowanie zakupu gruntu , , ,00 B.1 Zakup gruntu , , ,00 C5 Budowa płyt obornikowych , , ,00 C.6 Budowa kładek , , ,31 E.1 Wydanie folderu informacyjnego o ,11 682,89 317,11 projekcie E.2 Wykonanie tabliczek informacyjnych o ,85 447,15 52,85 projekcie E.7 Organizacja zajęć edukacyjnych , , ,00 E.8 Organizacja warsztatów , , ,00 E.9 Wydanie plakatów o inwazyjnych gatunkach roślin obcego , , ,75 pochodzenia E.10 Gadżety promujące projekt z logo LIFE , , ,00 F.1 Zarządzanie projektem , , ,00 F.2 Tworzenie sieci z innymi projektami , , ,00 F.6 Zakup sprzętu niezbędnego do realizacji , , ,00 projektu F.6 Zakup sprzętu 2 555,14 niezbędnego do realizacji , projektu - ubezpieczenie 8. Overheads , , ,00 Inception report LIFE+ 2425 W kolumnie foreesen cost uwzględniony jest plan przeliczony kursem euro w wysokości 4,0 zgodnie z kursem na dzień sporządzania wniosku aplikacyjnego. Kolumna spend została przeliczona kurem Euro w roku 2012 z dnia roku i wynosił 4,4733, zaś w roku 2013 kurem euro z dnia roku i wynosi 4, Annexes 7.1. Partnership agreements nie dotyczy, brak współbeneficjentów Deliverables Zał. nr 1. - projekty zagospodarowania terenu oraz projekty techniczno-budowlane wraz z decyzjami dot. pozwoleń na budowę płyt obornikowych i zbiornikówna gnojówkę (4 szt.) - projekt budowlany wraz z decyzją dot. pozwolenia na budowę przepustów dla płazów (1 szt.) - zdjęcie gadżetów - folder o projekcie 7.3. Maps, drawings, technical designs, technical memos etc. as appropriate. Zał. nr 2 Zaktualizowana mapa rozmieszczenia niecierpka Zał. nr 3 Mapy z rozmieszczeniem działek wykupionych w ramach projektu 7.4. Output indicators. - wykup gruntu (68 ha) - do tej pory wykupiono 41,21 ha - sporządzenie projektów technicznych i pozwoleń na budowę płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę (4 kpl.) - wykonano 4 kpl. - sporządzenie projektów technicznych i pozwoleń na budowę przepustów dla płazów (2 kpl.) - do tej pory wykonano 1 kpl. - sporządzenie aktów notarialnych dot. wykupu gruntów (32 szt.) - do tej pory sporządzono 22 akty - wybudowanie płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę (4 płyty i 4 zbiorniki) - do tej pory wybudowano 2 płyty i 2 zbiorniki - budowa kładek (2 kładki) - wybudowano 2 kładki - wydanie folderu o projekcie (2000 egz.) - wydano 2000 egz. folderu promującego projekt - wykonanie tabliczek informacyjnych o projekcie (5 szt.) - wykonano 5 szt. tabliczek informacyjnych Inception report LIFE+ 2526 - utworzenie i prowadzenie strony internetowej projektu (1 kpl.) - utworzono stronę internetową o projekcie, która jest na bieżąco uaktualniana - organizacja zajęć edukacyjnych (10 zajęć) - do tej pory przeprowadzono 2 zajęcia edukacyjne - zorganizowanie warsztatów (15 warsztatów) - do tej pory zorganizowano jedne warsztaty - wydanie plakatów o inwazyjnych gatunkach roślin (4000 kpl., łączny nakład egz.) - wydano 4000 kpl. plakatów, w każdym komplecie 3 plakaty, co daje łączny nakład egz. - zakup gadżetów promujących projekt (3000 szt.) - do tej pory zakupiono 2000 szt. gadżetów - zakup sprzętu niezbędnego do realizacji projektu (5 szt.) - zakupiono sprzęt w ilości 5 szt. Inception report LIFE+ 26 Podobne dokumenty
Raport z realizacji zadania: Monitorowanie postępów realizacji projektu, wykonywanego w ramach projektu
Strona1 Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 Ostoja Wigierska Raport z realizacji zadania: Monitorowanie postępów realizacji projektu, wykonywanego w ramach projektu Czynna Bardziej szczegółowo Raport z realizacji zadania: Monitorowanie postępów realizacji projektu, wykonywanego
Strona1 Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 Ostoja Wigierska Raport z realizacji zadania: Monitorowanie postępów realizacji projektu, wykonywanego w ramach projektu Czynna Bardziej szczegółowo Raport z realizacji zadania: Monitorowanie postępów realizacji projektu, wykonywanego w ramach projektu
Strona 1 Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 Ostoja Wigierska Raport z realizacji zadania: Monitorowanie postępów realizacji projektu, wykonywanego w ramach projektu Bardziej szczegółowo Raport z realizacji zadania: Monitorowanie postępów realizacji projektu, wykonywanego w ramach projektu
Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 Ostoja Wigierska Raport z realizacji zadania: Monitorowanie postępów realizacji projektu, wykonywanego w ramach projektu Czynna ochrona Bardziej szczegółowo Raport z realizacji zadania: Monitorowanie postępów realizacji projektu, wykonywanego w ramach projektu
Strona 1 Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 Ostoja Wigierska Raport z realizacji zadania: Monitorowanie postępów realizacji projektu, wykonywanego w ramach projektu Bardziej szczegółowo STOWARZYSZENIE CZŁOWIEK I PRZYRODA
STOWARZYSZENIE CZŁOWIEK I PRZYRODA Krzywe 62B, 16-402 Suwałki tel./fax: 87 569 10 28 www.czlowiekiprzyroda.eu e-mail: stowcip@gmail.com Krzywe, 11 maja 2014 Stowarzyszenie Człowiek i Przyroda ogłasza konkurs Bardziej szczegółowo STOWARZYSZENIE CZŁOWIEK I PRZYRODA
STOWARZYSZENIE CZŁOWIEK I PRZYRODA Krzywe 62B, 16-402 Suwałki tel./fax: 87 569 10 28 www.czlowiekiprzyroda.eu e-mail: stowcip@gmail.com Krzywe, 30 lipca 2015 Stowarzyszenie Człowiek i Przyroda ogłasza Bardziej szczegółowo LIFE Project Number LIFE12 NAT/PL/000034. Inception Report Covering the project activities from 01/09/2013 to 28/02/2014. Reporting Date 17/03/2014
LIFE Project Number LIFE12 NAT/PL/000034 Inception Report Covering the project activities from 01/09/2013 to 28/02/2014 Reporting Date 17/03/2014 LIFE+ PROJECT NAME or Acronym LIFEPieninyPL Project location Bardziej szczegółowo Raport z realizacji zadania: Monitorowanie postępów realizacji projektu, wykonywanego w ramach projektu
Strona 1 Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 Ostoja Wigierska Raport z realizacji zadania: Monitorowanie postępów realizacji projektu, wykonywanego w ramach projektu Bardziej szczegółowo Opracowanie: Lech Krzysztofiak Anna Krzysztofiak
Inwentaryzacja barszczu Sosnowskiego Heracleum sosnowskyi i niecierpka gruczołowatego Impatiens glandulifera na obszarach Natura 2000 "Dolina Górnej Rospudy" oraz "Ostoja Augustowska" Opracowanie: Lech Bardziej szczegółowo (Jeżeli tak, to proszę opisać zaistniałe zmiany i ich przyczyny)... ... ...
Załącznik nr 1 do Wytycznych Instytucji Zarządzającej w zakresie kontroli i monitorowania projektów SPRAWOZDA W ZAKRESIE MONITOROWANIA PROJEKTU W OKRESIE TRWAŁOŚCI = złożenie sprawozdania korekta Nr i Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE W ZAKRESIE MONITOROWANIA PROJEKTU W OKRESIE TRWAŁOŚCI
Załącznik nr 1 do Wytycznych Instytucji Zarządzającej w zakresie kontroli i monitorowania projektów SPRAWOZDA W ZAKRESIE MONITOROWANIA PROJEKTU W OKRESIE TRWAŁOŚCI = złożenie sprawozdania korekta Nr i Bardziej szczegółowo WYKONANIE PLANÓW OCHRONY WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO I OBSZARU NATURA 2000 OSTOJA WIGIERSKA (PLH 200004);
WYKONANIE PLANÓW OCHRONY WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO I OBSZARU NATURA 2000 OSTOJA WIGIERSKA (PLH 200004); SPRAWOZDANIE Z II FAZY PRAC IV KWARTAŁ 2011 R. Warszawa, grudzień 2011 2 Spis treści: I. Przedmiot Bardziej szczegółowo WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW. ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r.
WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, styczeń 2010 BUDOWA WYTYCZNYCH Bardziej szczegółowo W dniu 8.01.2014r Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja otrzymała dofinansowanie na realizację projektu Dla Kwisy, dla Natury przygotowanie małej
W dniu 8.01.2014r Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja otrzymała dofinansowanie na realizację projektu Dla Kwisy, dla Natury przygotowanie małej infrastruktury turystycznej służącej zabezpieczeniu rzeki Bardziej szczegółowo 2. ASPEKTY TECHNICZNE
2. ASPEKTY TECHNICZNE Slide n 1 Program realizowany poprzez indywidualne decyzje o finansowaniu Rozporządzenie LIFE+ Umowa o udzieleniu dotacji Postanowienia Wspólne + Przepisy Szczególne Zaakceptowany Bardziej szczegółowo Formularz C wniosku aplikacyjnego
Program LIFE Formularz C wniosku aplikacyjnego Radosław Domagała Wydział ds. Programu LIFE 0 priorytet 1.1.,1.3 i 2.3 Lista wszystkich działań A. Działania przygotowawcze (jeżeli dotyczy) B. Działania Bardziej szczegółowo Załącznik Nr 3 do Zapytania Ofertowego Nr z dnia PROJEKT (WZÓR) UMOWY O PEŁNIENIE FUNKCJI KIEROWNIKA PROJEKTU. UMOWA Nr..
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Załącznik Nr 3 do Zapytania Ofertowego Nr z dnia PROJEKT (WZÓR) UMOWY O PEŁNIENIE FUNKCJI KIEROWNIKA PROJEKTU UMOWA Nr.. W dniu 2010 r. w Tarnobrzegu między: Biblioteką Pedagogiczną Bardziej szczegółowo dr Anna Krzysztofiak dr Lech Krzysztofiak Wigierski Park Narodowy 13-14.10.2015 r. GDOŚ Warszawa
dr Anna Krzysztofiak dr Lech Krzysztofiak Wigierski Park Narodowy 13-14.10.2015 r. GDOŚ Warszawa Działania dotyczące ograniczania populacji roślin obcego pochodzenia podejmowane na terenie Wigierskiego Bardziej szczegółowo Pan Dariusz Stanisław Kokoszka Wójt Gminy Jadów ul. Jana Pawła II Jadów
Warszawa, 29 lipca 2016 roku WOJEWODA MAZOWIECKI WCR-II.431.2.6.2016 Pan Dariusz Stanisław Kokoszka Wójt Gminy Jadów ul. Jana Pawła II 17 05 280 Jadów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. Bardziej szczegółowo Kraków, 23 października 2013 r.
Rozliczanie projektów w ramach schematu 2.2 A zmiany w projekcie DOPUSZCZALNE ZMIANY BEZ KONIECZNOŚCI ANEKSOWANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE zmiany w umowie o dofinansowanie nie wymagające wcześniejszego poinformowania Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 514/14 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie. z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Zarządzenie Nr 514/14 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego w celu realizacji i zarządzania Projektem Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Bardziej szczegółowo Przygotowanie budżetu projektu
Katowice, 17.05.2012 Przygotowanie budżetu projektu Barbara Trammer Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk Źródła informacji Model Bardziej szczegółowo 1) Spis treści otrzymuje brzmienie:
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII / 87 /2011 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 27 lipca 2011 roku W Załączniku nr 1 do Uchwały Nr X/62/2011 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie Bardziej szczegółowo PRZYKŁADOWY PROJEKT OBSZAR PRIORYTETOWY 1.2 Przyroda i Różnorodność biologiczna
Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o PRZYKŁADOWY PROJEKT OBSZAR PRIORYTETOWY 1.2 Przyroda i Różnorodność biologiczna Ireneusz Mirowski Wydział ds. Programu LIFE Departament Ochrony Przyrody Bardziej szczegółowo RAPORT Z MONITORINGU PROGRAMU ROZWOJU LOKALNEGO
RAPORT Z MONITORINGU PROGRAMU ROZWOJU LOKALNEGO Okres raportowania: od 31.03.2004r. do 30.09.2005r. Urząd Miasta i Gminy w Busku Zdroju Komitet Monitorujący realizację Programu Rozwoju Lokalnego Grudzień Bardziej szczegółowo Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności 1/5
OR-I.0057.3.2016 Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od 20 stycznia 2016 roku do 15 lutego 2016 roku I. W zakresie gospodarowania mieniem komunalnym: 1. Uchylono zarządzenie Bardziej szczegółowo Ochrona ptaków wodnych i błotnych w pięciu parkach narodowych odtwarzanie siedlisk i ograniczanie wpływu inwazyjnych gatunków. Polskie Ostoje Ptaków
NARODOWY SŁOWIŃSKI PARK Ochrona ptaków wodnych i błotnych w pięciu parkach narodowych odtwarzanie siedlisk i ograniczanie wpływu inwazyjnych gatunków Polskie Ostoje Ptaków Władysław Jankow Dzień Informacyjny Bardziej szczegółowo Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442
I.47. Droga nr 442 m. Chocz. 47 Droga nr 442 m. Chocz Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat pleszewski Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 4156/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 06 lutego 2014 r.
Dla rozwoju Mazowsza Zarządzenie Nr 4156/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 06 lutego 2014 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego oraz określenia obowiązków jego członków związanych z realizacją Bardziej szczegółowo Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach
Instrukcja przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej realizowanej w ramach Projektu pn.: Budowa i modernizacja sieci oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych w aglomeracji Żary współfinansowanego przez Bardziej szczegółowo OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi. Rejonowy w Tarnowie, ul. Ostrogskich 5, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel.
Tarnów: : wykonanie usługi: Opracowanie kompletnej dokumentacji do wykupu gruntów i wypłaty odszkodowań w zakresie nabywania na własność Skarbu Państwa nieruchomości niezbędnych do realizacji zadania pn.:przebudowa Bardziej szczegółowo Załącznik B.1.2. Fiszka zgłoszeniowa dla projektów planowanych do realizacji w ramach ZIT LOF z RPO WL
planowanych do realizacji w ramach ZIT LOF Strona 1/8 FISZKA ZGŁOSZENIOWA DLA PROJEKTU PLANOWANEGO DO REALIZACJI w ramach ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO z REGIONALNEGO Bardziej szczegółowo BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA
ZARZĄDZENIE Nr AO.0050.2.2015 BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art. 30 ust.. 2 Bardziej szczegółowo Załącznik nr 11. Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, których projekty realizowane są przez kilka podmiotów
Załącznik nr 11 Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Katowice, wrzesień 2015 r. 1. W przypadku Bardziej szczegółowo INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO
FISZKA ZGŁOSZENIOWA DLA PROJEKTU PLANOWANEGO DO REALIZACJI w ramach ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Bardziej szczegółowo FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH ZWALCZANIE GATUNKÓW INWAZYJNYCH. 14 października 2015 r.
FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZWALCZANIE GATUNKÓW INWAZYJNYCH 14 października 2015 r. Finansowanie projektów Możliwe finansowanie ze środków unijnych w ramach: Programu Operacyjnego Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE ZA OKRES
SPRAWOZDANIE ZA OKRES od. do W zakresie wypełniania przez Beneficjenta obowiązku utrzymania trwałości projektu zrealizowanego w ramach osi priorytetowej I Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR OR.0050.740.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 10.10.2014r. Regulaminu gospodarowania Funduszem Sołeckim w Gminie Biała
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.740.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 10.10.2014r. Regulaminu gospodarowania Funduszem Sołeckim w Gminie Biała Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie Bardziej szczegółowo REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Zasady monitorowania postępu prac nad realizacją pre-umów. Toruń, styczeń 2009 Mój region w Europie Cel opracowania W celu Bardziej szczegółowo Szczegółowy opis projektu:
W związku z ogłoszonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu naborem wniosków o dofinansowanie realizacji projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji Bardziej szczegółowo Zamawiający: Powiat Strzyżowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Strzyżowie.
IP 3422-18/10 Strzyżów, 08-12-2010 r... Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej zadania: Likwidacja Bardziej szczegółowo LOL 4101-06-04/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LOL 4101-06-04/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/13/181 - Efektywność Bardziej szczegółowo PROGRAM. ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w 2013 roku
PROGRAM Tytuł programu: ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w 2013 roku 1. Cel programu: Czynna ochrona wybranych gatunków chronionych Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE Nr W.0050.1.52.2012 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 11 lipca 2012 roku
ZARZĄDZENIE Nr W.0050.1.52.2012 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 11 lipca 2012 roku w sprawie: Regulaminu realizacji projektu pn. Indywidualne potrzeby powszechne możliwości współfinansowanego przez Unię Bardziej szczegółowo OGŁOSZENIE O NABORZE POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
OGŁOSZENIE O NABORZE POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich w Katowicach zatrudni: do realizacji projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Bardziej szczegółowo ZAPYTANIE OFERTOWE. Przewidywana liczba godzin pracy Kierownika projektu miesięcznie: 30 godzin.
Niedźwiada, 29.06.2012 r. SP ND 3201/ 1 / 2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Ropczyce Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie Dolnej zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej za realizację zamówienia Bardziej szczegółowo 1. Program współpracy Gminy Kaliska jest elementem lokalnego systemu szeroko
-projekt- Załącznik do uchwały nr.. Rady Gminy Kaliska z dnia... PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KALISKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2014 Bardziej szczegółowo Warszawa, 30 marca 2011 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie. Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, 30 marca 2011 r. P/10/114 LWA-4100-08-03/2011 Tekst jednolity Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 Bardziej szczegółowo WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 12 Wytyczne dla Beneficjentów w zakresie zawierania umów/porozumień o partnerstwie dla projektów realizowanych Bardziej szczegółowo w ramach zadania pn.: Wykonanie przebudowy basenu przy ul. Fabrycznej 34 B w Zdzieszowicach.
Załącznik nr 1 do siwz SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW INŻYNIERA KONTRAKTU (SZO) w ramach zadania pn.: Wykonanie przebudowy basenu przy ul. Fabrycznej 34 B w Zdzieszowicach. 1. WSTĘP Zadanie pn. Wykonanie Bardziej szczegółowo GMINA NOWE WARPNO. Plac Zwycięstwa 1 72-022 Nowe Warpno
GMINA NOWE WARPNO Plac Zwycięstwa 1 72-022 Nowe Warpno ogłasza że : przystępuje do postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu ograniczonego na usługi od 14000 euro do kwot określonych w przepisach Bardziej szczegółowo Zarządzenie nr 677/09 Burmistrza Czerska z dnia 25 listopada 2009 r.
Zarządzenie nr 677/09 Burmistrza Czerska z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt pn. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE W ZAKRESIE MONITOROWANIA PROJEKTU W OKRESIE TRWAŁOŚCI
Załącznik nr 1 do Wytycznych Instytucji Zarządzającej w zakresie kontroli i monitorowania projektów SPRAWOZDA W ZAKRESIE MONITOROWANIA PROJEKTU W OKRESIE TRWAŁOŚCI złożenie sprawozdania korekta Nr i nazwa Bardziej szczegółowo Umowa o dzieło nr LF A/2014
Umowa o dzieło nr LF-081-1.3.10A/2014 Załącznik nr 3.1 SIWZ Zawarta w dniu. 2014 r. w Krościenku n.d. (zwana dalej umową ), pomiędzy: Pienińskim Parkiem Narodowym w Krościenku n.d. 34-450, ul. Jagiellońska Bardziej szczegółowo Właściciel nieruchomości / właściciel urządzeń Imię i nazwisko lub nazwa:
... Miejscowość i data URZĄD GMINY GŁOWACZÓW ul. Rynek 35 26-903 Głowaczów WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW Na podstawie art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody Bardziej szczegółowo Ochrona korytarzy ekologicznych fauny przy inwestycjach transportowych. Doświadczenia i efekty realizacji projektów aplikacyjnych w latach 2005 2008
Ochrona korytarzy ekologicznych fauny przy inwestycjach transportowych Doświadczenia i efekty realizacji projektów aplikacyjnych w latach 2005 2008 Zagrożenia przyrodnicze 98 kolizji z obszarami Natura Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR XV/93/12 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 10 września 2012 r. w sprawie użytków ekologicznych
UCHWAŁA NR XV/93/12 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA w sprawie użytków ekologicznych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Bardziej szczegółowo Rady Osiedla. Współpraca z Zarządem Dróg Miejskich. Prawo miejscowe regulacje prawne
Rady Osiedla Współpraca z Zarządem Dróg Miejskich Prawo miejscowe regulacje prawne? Zmiany w przepisach związane z finansami Osiedli Uchwała nr XVII/199/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 29 września Bardziej szczegółowo Projekty Klubu Przyrodników skierowane na ochronę torfowisk
Projekty Klubu Przyrodników skierowane na ochronę torfowisk Ochrona wysokich torfowisk bałtyckich na Pomorzu Realizowany w latach 2003 2008 Pierwszy projekt LIFE realizowany w Polsce Partnerami projektu Bardziej szczegółowo Polska-Suwałki: Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi
1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281316-2013:text:pl:html Polska-Suwałki: Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu 2013/S 161-281316 Ogłoszenie o Bardziej szczegółowo R E G U L A M I N UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MAŁOPOLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
R E G U L A M I N UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MAŁOPOLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE 1 Zakres regulacji 1. Regulamin określa reguły, formy i tryb udzielania zamówień publicznych Bardziej szczegółowo Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 25 listopada 2015 roku
Warszawa, 29 października 2015 roku Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 25 listopada 2015 roku Raport bieżący nr 77/2015 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ( PGNiG, Spółka Bardziej szczegółowo Uchwała Nr IX/79/07 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 29 czerwca 2007 r.
Uchwała Nr IX/79/07 Druk Nr B/94/07 w sprawie: utworzenia użytku ekologicznego Borawa. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 Bardziej szczegółowo Zarządzenie Dyrektora GZEASiP nr 2/2014 z dnia 16 maja 2014r.
Zarządzenie Dyrektora GZEASiP nr 2/2014 z dnia 16 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Na Bardziej szczegółowo INFORMACJA NR 5. W nawiązaniu do postępowania przetargowego nr IZ/3840/64/2012 zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następujących kwestii:
Wrocław, dnia 24 maja 2012 r. Wasz znak: Nasz znak: IZ/3840/64/2012 INFORMACJA NR 5 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: Projekt budowlany Bardziej szczegółowo Lista załączników do wniosku o dofinansowanie (do wyboru w zakresie w jakim dotyczą poszczególnego projektu):
Załącznik nr 1 do Szczegółowych zasad stanowiących załącznik do Uchwały Nr 74/927/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia24 września 2008 roku Lista załączników do wniosku o dofinansowanie (do Bardziej szczegółowo GMINA ŁASK ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GMINY ŁASK
Projekt Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Gminy Łask jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Bardziej szczegółowo WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2015 Realizacja inwestycji. Opracował Artur Tusiński Burmistrz Miasta Podkowa Leśna 23 czerwca 2016r.
WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2015 Realizacja inwestycji Opracował Artur Tusiński Burmistrz Miasta Podkowa Leśna 23 czerwca 2016r. Dochody Budżet miasta na 2015 r. zatwierdzony uchwałą Rady Miasta nr 10/III/2014 Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 3254/2013. Prezydenta Miasta Płocka. z dnia 20 czerwca 2013r.
Zarządzenie Nr 3254/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie powołania Zespołu projektowego oraz określenie obowiązków jego członków związanych z realizacją projektu pn.: Matematyka Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 160/09 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
ZARZĄDZENIE NR 160/09 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Bardziej szczegółowo Umowa Nr... o pełnienie funkcji Inwestora zastępczego
Umowa Nr... o pełnienie funkcji Inwestora zastępczego Załącznik nr 7 zawarta w dniu w Chybiu pomiędzy: Gminą Chybie z siedzibą ul. Bielska 78, 43-520 Chybie (NIP 548-261-43-34) zwaną dalej Zamawiającym, Bardziej szczegółowo PROJEKT TECHNICZNY. remontu i modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych połączenie ul.powstańców z Okrężną w Łaziskach, Gm.
Inwestor: Gmina Godów ul. 1 Maja 53 44-340 GODÓW Projektant: inż. Augustyn Konieczny ul. Rybnicka 50 44-240 ŻORY PROJEKT TECHNICZNY remontu i modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych połączenie Bardziej szczegółowo Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kontroli realizacji Bardziej szczegółowo wykonanie usługi pod nazwą: Opracowanie projektu graficznego, korekta językowa tekstu, skład, wydruk oraz dostarczenie do
Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 336062-2012 z dnia 2012-09-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów wykonanie usługi pod nazwą: Opracowanie projektu graficznego, korekta językowa tekstu, skład, wydruk Bardziej szczegółowo PROJEKT. UCHWAŁA NR./2015 RADY GMINY ROZDRAŻEW z dnia..2015 r.
PROJEKT UCHWAŁA NR./2015 RADY GMINY ROZDRAŻEW z dnia..2015 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy Bardziej szczegółowo INFORMACJA POKONTROLNA NR 32/PL-BB/2015. Gmina Pszczew. WTBR.03.02.00-08-010/11 Mikroprojekt 334/14
INFORMACJA POKONTROLNA NR 32/PL-BB/2015 1 Numer kontroli 32/PL-BB/2015 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Gmina Pszczew 3 Urząd Gminy Pszczew Adres jednostki ul. Rynek 13 kontrolowanej 66-300 Pszczew 4 Nazwa Bardziej szczegółowo INFORMACJA POKONTROLNA NR 19/2013/PL-BB. Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim ul. Fryderyka Chopina Krosno Odrzańskie
INFORMACJA POKONTROLNA NR 19/2013/PL-BB 1 Numer kontroli 19/2013/PL-BB 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Powiat Krośnieński - Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim 3 Adres jednostki kontrolowanej Bardziej szczegółowo PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT
Załącznik nr 1 do Zarządzenia B.0050.103.2016 PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT pn. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ożarów Mazowiecki etap II PEŁNOMOCNIK Bardziej szczegółowo ZAPYTANIE OFERTOWE Z A P R A S Z A ... (NAZWA FIRMY)
L.dz. OPS POKL.4081/4/2010 Płoniawy Bramura, dn. 14.06.2010r. ZAPYTANIE OFERTOWE Ośrodek Pomocy Społecznej w Płoniawy Bramura (zwany dalej OPS Płoniawy Bramura) działając na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Bardziej szczegółowo PAKIET DROGOWY Optymalizacja procesu realizacji inwestycji drogowych
PAKIET DROGOWY Optymalizacja procesu realizacji inwestycji drogowych Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) został przyjęty 8 września 2015 r. Limit Programu wynosi Bardziej szczegółowo Współfinansowanie projektów LIFE+ ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Współfinansowanie projektów LIFE+ ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Justyna Koźbiał Wydz. Przyrodniczych Projektów UE Warsztaty pisania wniosków LIFE+ Program priorytetowy Bardziej szczegółowo Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r.
Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r. POIS.05.03.00-00-284/10 Plan ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KROŚNIEWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2013
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KROŚNIEWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2013 KROŚNIEWICE kwiecień 2014 rok I. WSTĘP Zgodnie z obowiązkami jakie nakłada ustawa o działalności Bardziej szczegółowo ZMIANY W PROJEKTACH SYSTEMOWYCH OPS/ PCPR REALIZOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU VII PO KL Wydłużenie okresu realizacji projektu
ZMIANY W PROJEKTACH SYSTEMOWYCH OPS/ PCPR REALIZOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU VII PO KL Wydłużenie okresu realizacji projektu Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Zespół Programów Pomocy i Integracji Społecznej Bardziej szczegółowo PROCEDURA NR 8 TYTUŁ PROCEDURY MONITORING I SPRAWOZDAWCZOŚĆ
PROCEDURA NR 8 TYTUŁ PROCEDURY MONITORING I SPRAWOZDAWCZOŚĆ Procedura zatwierdzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta ChełmŜy nr 144 z dn. 31.12.2007r. 2 SPIS TREŚCI: 1. CEL I ZAKRES... 3 2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Bardziej szczegółowo Modele realizacji projektów termomodernizacyjnych. Jan Jarmusz Świerzno,
Modele realizacji projektów termomodernizacyjnych Jan Jarmusz Świerzno, 28.05.2014 Zakres prezentacji Podstawowe pojęcia Model tradycyjny Tryb zaprojektuj i wybuduj Partnerstwo publiczno-prywatne Podstawowe Bardziej szczegółowo Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w projekcie
Znak sprawy: GB/DZ-MS/E1-1 Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w projekcie LIFE11 NAT/PL/422 Preservation of wetland habitats in the upper Biebrza Valley (Ochrona Bardziej szczegółowo a) 9 wzoru umowy (zał. nr 4 do SIWZ) przyjmuje następujące brzmienie:
IN.III.271.1.1.2016.SM Bielsko-Biała 09.12.2016 WYKONAWCY Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej, koncepcji zagospodarowania terenu oraz na ich podstawie opracowanie Bardziej szczegółowo Ośrodek Przetwarzania Informacji WNIOSEK O PŁATNOŚĆ CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA Ośrodek 2 Przetwarzania Informacji Warszawa, 17.01.2008 31.05.2011 podpunkt 8a Zgodnie z instrukcją należy podać kwotę poniesionych wydatków związanych z realizowanym Bardziej szczegółowo PROCEDURA NR 5.1 TYTUŁ: ZAKUPY
PROCEDURA NR 5.1 TYTUŁ: ZAKUPY Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował: Mieczysław Piziurny Sekretarz Gminy Przemyśl 28.02.2013 r. Zatwierdził: Witold Kowalski Wójt Gminy Przemyśl 28.02.2013 r. Bardziej szczegółowo Pełnienie funkcji rzeczoznawcy 2009
Wersja archiwalna Pełnienie funkcji rzeczoznawcy 009 Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji rzeczoznawcy. ZPF.341-04-0/09 Oborniki, dnia 1 stycznia 009 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 93 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 7 października 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 93 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 7 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 rok z organizacjami Bardziej szczegółowo Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
Załącznik nr 1 do Trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej WZÓR WNIOSKU O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ Bardziej szczegółowo Lokalizacja inwestycji
Lokalizacja inwestycji Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w województwie mazowieckim, powiecie garwolińskim na terenach gminy Garwolin, Górzno, Sobolew i Trojanów. Niniejszy zakres budowy jest Bardziej szczegółowo OR.3431-28/09 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
OR.3431-28/09 Chojnice: Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta Numer ogłoszenia: 212519-2009; data zamieszczenia: 18.11.2009 OGŁOSZENIE Bardziej szczegółowo Krok 3: Przeszukiwanie baz projektów europejskich
Zbadaj innowacyjność swojego pomysłu badawczego Krok 3: Przeszukiwanie baz projektów europejskich Angelika Łysiak Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Bardziej szczegółowo ANEKS do umowy finansowej nr FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY Współpraca Instytucjonalna
ANEKS do umowy finansowej nr FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY Współpraca Instytucjonalna zawarty pomiędzy: Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Operatorem Programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy z siedziba Bardziej szczegółowo Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej
Wydział Obsługi Infrastruktury wykonuje zadania związane z prowadzeniem inwestycji własnych, prowadzeniem spraw z zakresu obsługi technicznej Starostwa, udzielaniem zamówień publicznych oraz opracowywaniem Bardziej szczegółowo Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych