Source: https://www.bauprofessor.de/Ausf%C3%BChrungsfristen/c78a64de-9137-412a-8e93-e357f790d66b
Timestamp: 2019-01-18 07:24:41
Document Index: 256088959

Matched Legal Cases: ['§ 9', '§ 9', '§ 9', '§ 6', '§ 5', '§ 5', '§ 5', '§ 6']

Ausführungsfristen - Normen und Richtlinien, Begriffs-Erläuterungen
Ausführungsfristen sind verbindliche Fristen, nach denen das Bauvorhaben zu beginnen, angemessen zu fördern und zu beenden ist. Sie gelten als Vertragsfristen, wenn sie im Bauvertrag explizit vereinbart werden. Das erfolgt in der Regel in den Besondere Vertragsbedingungen (BVB) eindeutig und verbindlich festgelegt, beispielsweise bei:
öffentlichen Baumaßnahmen im Hochbau auf Grundlage der BVB im Formblatt 214 im Vergabe- und Vertragshandbuch (VHB-Bund, Ausgabe 2008, Stand: April 2016). Daraufhin werden sie dann bei Auftragserteilung Vertragsinhalt.
Baumaßnahmen im Straßen- und Brückenbau nach HVA B-StB (Ausgabe April 2016) im Teil 1, Tz. 1.4 unter Nr. 5 bis 10.
Allgemeine Anforderungen an Ausführungsfristen sind geregelt und zu beachten nach der VOB Teil A für nationale Ausschreibungen im Unterschwellenbereich § 9 Abs. 1 im Abschnitt 1 sowie analog für EU-weite Ausschreibungen bei Erreichen der Schwellenwerte nach § 9 EU im Abschnitt 2 und zu verteidigungs- und sicherheitsspezifischen Baumaßnahmen nach § 9 VS im Abschnitt 3, jeweils Abs. 1.
Bauende ist am 31. Oktober ……oder
sind unpräzise und stellen keine verbindlichen Vertragsfristen dar.Bei letzteren Angaben bedeutet eine Überschreitung durch den Auftragnehmer nicht automatisch einen Verzug, sondern es müsste für eine wirksame Vertragstrafe eine Verzugsanzeige durch den Auftraggeber vorausgehen.
Ist für den Baubeginn ein Termin vereinbart, ist vom Auftragnehmer fristgemäß zu beginnen und die Ausführung angemessen zu fördern. In der Regel wird zuerst die Baustelle eingerichtet. Allein nur die Baustelleneinrichtungaufzustellen und erst wesentlich später mit der eigentlichen Ausführung zu beginnen, reicht nicht aus für eine angemessene Förderung.
Eine Überschreitung der Ausführungsfristen bedeutet Bauverzug und kann bei Verantwortung durch den Auftragnehmer für ihn eine
Musterbrief: Ablehnung einer verlängerten Ausführungsfrist (VOB/B § 6 Abs. 3)
Musterbrief: Entziehung des Auftrags wegen Verzug des Ausführungsbeginns (VOB/B § 5 Abs. 4)
Musterbrief: Gefährdung der termingemäßen Bauausführung (VOB/B § 5 Abs. 3)
Musterbrief: Nachfrist zum Ausführungsbeginn (VOB/B § 5 Abs. 2)
Musterbrief: Verlängerung der Ausführungsfrist (VOB/B § 6 Abs. 4)
Normen und Richtlinien zu Ausführungsfristen
» Alle Normen und Richtlinien zu "Ausführungsfristen" anzeigen (9)
Begriffs-Erläuterungen zu Ausführungsfristen
» Alle Begriffs-Erläuterungen zu "Ausführungsfristen" anzeigen (26)
Verwandte Suchbegriffe zu Ausführungsfristen
Frist, Ausführungsfrist, Bauleistung, VOBA, VOB Teil A, Vergabeordnung, VOB-A, VOB/A, VOB A, Kalkulation