Source: http://docplayer.it/8438005-Comune-di-vedano-olona-provincia-di-varese.html
Timestamp: 2018-03-20 21:51:54+00:00
Document Index: 126198855

Matched Legal Cases: ['art 132', 'art. 49', 'art. 63', 'art.134', 'art. 125', 'art. 134', 'art. 134']

1 COPIA Deliberazione n 108 in data 09/08/2010 COMUNE DI VEDANO OLONA Provincia di Varese Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale Oggetto: Approvazione perizia suppletiva e di variante lavori di ristrutturazione immobile Via Matteotti n. 11. L anno duemiladieci, addì nove, del mese di agosto, alle ore nella Casa Comunale previa l osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i componenti la Giunta Comunale. All appello risultano presenti: Presenti 1 BAROFFIO ENRICO Sindaco X 2 GAMBARINI SERGIO Assessore X 3 CHIURATO LORIS Assessore X 4 TIZZI SILVIO Assessore X 5 MACCHI LEOPOLDO Assessore X 6 FURLAN FIORELLA Assessore X 7 PASELLA MARIA RITA Assessore X Assenti 4 3 Assiste il Segretario Comunale Gabriella Di Girolamo la quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, l Avv. Enrico Baroffio, nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell oggetto sopraindicato.
2 Oggetto: Approvazione perizia suppletiva e di variante lavori di ristrutturazione immobile Via Matteotti n. 11. LA GIUNTA COMUNALE Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 03/11/2008, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di Ristrutturazione immobile in via Matteotti n. 11 per un importo complessivo di ,00.= di cui ,14.= a base d asta, ,38.= per importo della sicurezza non soggetto a ribasso ed ,48.= per somme a disposizione; Richiamata la determinazione dirigenziale n. 238 del 23/12/2008 con la quale i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all Impresa Inarca Srl con sede a Milano via A. Figino n. 13, per un importo netto di ,55.= al netto del ribasso d asta del 17,273% oltre ,38.= per oneri relativi alla sicurezza oltre IVA 10% per un importo totale di ,92.=; Atteso che l appalto suddetto è stato formalizzato con contratto d'appalto n del 05/06/2009, registrato a Varese in data 18/06/2009 al n. 228; Visti gli atti di perizia suppletiva e di variante redatti dall'arch. Daniela Penazzi, in qualità di Direttore dei lavori, per un importo di ,39.= comprensivo di 2.483,53.= per oneri della sicurezza oltre IVA 10%, dovuti alla necessità di apportare modifiche e integrazioni al progetto originario; Rilevato che con l approvazione della suddetta perizia l importo globale dei lavori ascende a ,32.= oltre IVA ed in quadro economico generale dell opera, pur internamente riassestato, rimane invariato senza necessità di finanziamento integrativo; Visto l art 132 comma 1 lett. c) e comma 3 del D.Lgs. 163/2006; Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il parere favorevole del Responsabile dell'area Tecnica sotto il profilo tecnico e del Responsabile dell Area Finanziaria sotto il profilo contabile; Acquisito, altresì, il visto di conformità all'ordinamento giuridico espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 63/bis dello Statuto Comunale; Con voti unanimi dei presenti espressi in forma palese D E L I B E R A 1) di approvare la perizia suppletiva e di variante dei lavori Ristrutturazione immobile via Matteotti n. 11 per un importo pari a ,39.= comprensivo di 2.483,53 per oneri relativi ai piani di sicurezza oltre IVA 10%, in conformità agli elaborati predisposti dall'arch. Daniela Penazzi, in qualità di Direttori dei lavori e come di seguito costituiti: - Schema di atto di sottomissione; - Verbale di concordamento nuovi prezzi; - All. A: Relazione tecnica; - All B: Quadro economico; - All. C: Riprese fotografiche; - All. D: Computo metrico comparativo; - All. E: Computo metrico estimativo;
3 - Tav. 1: Planimetria generale, schema fognatura, schema impianti; - Tav. 2: Pianta piano interrato; - Tav. 3: Pianta piano terra; - Tav. 4: Pianta piano primo; - Tav. 5: Pianta piano secondo; - Tav. 6: Pianta coperture; - Tav. 7: Prospetti; - Tav. 8: Prospetti/Sezioni; - Tav. 9: Pianta piano interrato; - Tav. 10: Pianta piano terra; - Tav. 11: Pianta piano primo; - Tav. 12: Pianta piano secondo; - Tav. 13: Pianta coperture; - Tav. 14: Prospetti; - Tav. 15: Prospetti/Sezioni; - Tav. 16: Progetto particolari costruttivi, Rinforzo strutture voltate, Stratigrafie murarie, Rinforzo struttura di copertura; - Tav. 17: Progetto abaco dei serramenti: portone ligneo, porta locale caldaia, finestre e portafinestre in variante, chiusura vani contatori; - Tav. 1ca.e: Fondazioni: pianta e sezioni - Tav 1 ca.e: Piano interrato: fondazioni; - Tav. 3ca.e: Pianta impalcato di 1 piano; - Tav. 4ca.e: Pianta impalcato di 2 piano; 2) di affidare pertanto all Impresa Inarca Srl con sede in via Figino 13 a Milano, appaltatrice dei lavori principali, l esecuzione delle opere di perizia con le modalità indicate nell atto di sottomissione; 3) di dare atto che, con l approvazione della suddetta perizia suppletiva, il quadro economico generale dell opera, pur internamente modificato, rimane invariato in complessivi ,00.= per cui non occorre procedere all assunzione di un impegno di spesa integrativo, rispetto a quello già assunto con deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 22/12/2004; 4) di autorizzare la stipula del relativo contratto con indicazione dei seguenti contenuti essenziali: - oggetto dell'appalto: Opere suppletive Lavori di ristrutturazione immobile via Matteotti n. 11 ; - ditta appaltatrice : Inarca Srl con sede in via A. Figino 13, Milano; - importo di perizia: ,39.= comprensivi di 2.483,53.= per oneri relativi ai piani di sicurezza oltre IVA 10%; - spese contrattuali: a carico della ditta appaltatrice. 5) di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell art.134, comma 4 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
5 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. IL PRESIDENTE Fto ENRICO BAROFFIO PUBBLICAZIONE Copia della presente viene affissa all albo pretorio dell Ente in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al. Lì,. COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI Si dà atto che dell adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai capigruppo consiliari, oggi.. giorno di pubblicazione, tramite invio di apposito elenco ai sensi dell art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267. Copia conforme all originale in carta libera per uso amministrativo. Lì.. GABRIELLA DI GIROLAMO CERTIFICATO DI ESECUTIVITA Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell art. 134, comma 3, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il.. Si certifica che la presente deliberazione in data 09/08/2010 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134 comma 4 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267. Lì,