Source: http://docplayer.it/42718664-D-u-v-r-i-documento-unico-valutazione-rischi-interferenza.html
Timestamp: 2018-06-23 12:31:06+00:00
Document Index: 20242664

Matched Legal Cases: ['art.26', 'art 96', 'art 96', 'art. 99', 'art. 3', 'art. 3', 'art. 26']

D.U.V.R.I. Documento Unico Valutazione Rischi Interferenza - PDF
Download "D.U.V.R.I. Documento Unico Valutazione Rischi Interferenza"
1 D.U.V.R.I. Documento Unico Valutazione Rischi Interferenza
2 Il D.lgs 81/08 all art.26 relativo agli obblighi connessi ai contratti d appalto o d opera o di somministrazione stabilisce che il Datore di Lavoro, in caso di affidamento dei lavori all impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all interno della propria azienda: Fornisce agli stessi soggetti verifica l idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d opera o di somministrazione sui rischi specifici esistenti nell ambiente in cui sono destinati ad operare dettagliate informazioni.. sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
3 I DATORI DI LAVORO (INCLUSI I SUBAPPALTATORI) DEVONO COLLABORARE COOPERANDO all attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull attività lavorativa oggetto dell appalto; COORDINANDO gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell esecuzione dell opera complessiva. Il Datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi, DUVRI, che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ed i relativi costi.
4 CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI art 96 D.lgs 81/08 In generale i cantieri edili sono attività particolarmente significative ai fini della sicurezza sul lavoro; sono aree ad accesso controllato e limitato solo a persone autorizzate Ai fini della sicurezza sono generalmente gestiti tramite P.O.S. Piani Operativi di Sicurezza P.S.C. Piani di Sicurezza e Coordinamento NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI art 96 D.lgs 81/08 L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del PSC, Piano di Sicurezza e di Coordinamento, di cui all'articolo 100 e la redazione del POS,Piano Operativo di Sicurezza, costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all articolo 18, comma 1, lettera z), e all articolo 26, commi 1, lettera b), e 3.
5 Il D.lgs 106/09, che integra il D.lgs 81/08, ha determinato che è possibile escludere la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza in caso di: MERA FORNITURA SENZA INSTALLAZIONE salvi i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa quando il Committente NON HA LA DISPONIBILITÀ GIURIDICA DEI LUOGHI in cui si svolge l appalto o le prestazioni di lavoro autonomo SERVIZI DI NATURA INTELLETTUALE lavori o servizi la cui durata NON SIA SUPERIORE A 2 GIORNI a meno che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui all allegato XI ( vedi scheda seguente ) Il DUVRI può, inoltre, non essere predisposto in caso di assenza di rischi da interferenza; in questo caso è comunque buona norma redigere un Atto di Cooperazione e Coordinamento tra Committente ed Impresa esecutrice delle prestazioni.
6 ESTRATTO DA ALLEGATO XI D.Lgs. 81/08 ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI 1. Rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2 2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche 3. Lavori con radiazioni ionizzanti 4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree o conduttori nudi in tensione 5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento 6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie 7. Lavori subacquei con respiratori 8. Lavori in cassoni ad aria compressa 9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi 10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti Estratto da D.lgs 81/08 DUVRI SI REDIGE SEMPRE SE...
7 Estratto da D.lgs 81/08 Allegato XI Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori 1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera 2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria 3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti 4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree o conduttori nudi in tensione 5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento 6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie 7. Lavori subacquei con respiratori 8. Lavori in cassoni ad aria compressa 9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi 10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti
8 IL PROCESSO DEL DUVRI Forniscono : Rischi propri Fornisce : Costi di interferenza Assunzione di responsabilità Preliminare DUVRI Norme generali di sicurezza per gli appaltatori
9 Il DUVRI, nella nostra Azienda, è caratterizzato da 2 fasi distinte IL PROCESSO DEL DUVRI indizione bando di gara invito alle imprese alla partecipazione della gara ed effettuazione della procedura di gara Diverse Imprese chiedono di partecipare alla gara; non si conosce l impresa aggiudicataria In questa fase Ausl rende disponibile a tutte le Imprese che partecipano alla gara di appalto una serie di documenti questi documenti sono: Costi di interferenza: costi che l Impresa deve sostenere per eliminare o ridurre i rischi potenziali dei lavori in appalto; tali costi non sono soggetti a ribasso d asta; Rischi comunicati da Impresa: rischi potenziali da interferenza che possono essere introdotti nei luoghi Ausl dai lavori appaltati; questo documento deve essere compilato, firmato in originale e quindi riconsegnato ad Ausl Servizio di Prevenzione e Protezione. Assunzione di responsabilità: obblighi dell appaltatore in materia di sicurezza sul lavoro; questo documento deve essere compilato, firmato in originale e quindi riconsegnato ad Ausl Servizio di Prevenzione e Protezione. Preliminare Duvri: documento a sola lettura per informazione generale sui rischi Ausl e relativi provvedimenti; Norme generali di sicurezza per gli appaltatori: documento a sola lettura relativo ai comportamenti in generale e ad alcuni divieti.
10 IMPRESA AGGIUDICATARIA IL PROCESSO DEL DUVRI INSIEME REDIGONO IL DUVRI E LE INTERFERENZE GENERALI Fornisce : Regolamento sicurezza antincendio nei cantieri
11 IL PROCESSO DEL DUVRI Aggiudicazione con conseguente individuazione di impresa appaltatrice e redazione del DUVRI Questa fase è caratterizzata dalla redazione di 2 documenti: DUVRI: documento guida dell intero processo INTERFERENZE GENERALI INTERAZIENDALI: contiene informazioni sui luoghi Ausl e relativi rischi potenziali, e sulle Imprese presenti nei luoghi e relativi rischi potenziali da interferenza E dalla consegna da parte dell AUSL all impresa appaltatrice di: REGOLAMENTO SICUREZZA ANTINCENDIO NEI CANTIERI: questo documento a sola lettura èrelativo a lavori edili / impiantistici
12 SCHEMA DEL PROCESSO DI DUVRI FASE 1 - DOCUMENTAZIONE PER TUTTE LE IMPRESE PARTECIPANTI ALLA GARA 1. DUVRI preliminare e Sicurezza appaltatori 2. Idoneità tecnico professionale (solo aggiudicatario) 3. Rischi comunicati da impresa (solo aggiudicatario) 4. Costi interferenza A U S L FASE 2 DOCUMENTAZIONE PER L IMPRESA AGGIUDICATARIA I M P R E S A 5. DUVRI 6. Interferenze generali interaziendali e relativi provvedimenti 7. Cantieri in azienda: mantenimento condizioni sicurezza contro l incendio Altre imprese in area
13 I documenti della Fase 2 sono compilati dal SPP Servizio di Prevezione e Protezione della Ausl di Piacenza e dall Impresa aggiudicatrice i lavori in apposita riunione, previo appuntamento, negli uffici di SPP presso: Presidio Ospedaliero di Piacenza Via Taverna n. 49, Piacenza Riferimenti SPP Segreteria e coordinamento amministrativo Sig.ra Annunciata Tansini tel Carolina Tamburoni tel Tommaso Nicolotti tel
Articolo Piano di sicurezza e di
ing. Domenico Mannelli www.mannelli.info info Lavori pericolosi Articolo 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento 1. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità
COMUNE DI COSTABISSARA PROVINCIA DI VICENZA UFFICIO TECNICO P.zza Vittorio Veneto, 29 tel. 0444/290610 Fax 290661 p.i. 00596350249 c.f.: 80005270246 PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO LAVORI: Manutenzione straordinaria
La tutela della salute e sicurezza negli appalti di facchinaggio e servizi: il punto di vista dell organo di vigilanza
La tutela della salute e sicurezza negli appalti di facchinaggio e servizi: il punto di vista dell organo di vigilanza Davide Ferrari Azienda USL di Modena Appalti e sicurezza sul lavoro Il sistema degli
PARCELLA DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI
PARCELLA DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE elaborata ai sensi del Decreto Ministero Giustizia 4 Aprile 2001 Oggetto: LAVORI DI CONVERSIONE DELLA PIATTAFORMA
DUVRI E FORNITURE DI SERVIZI: NOVITÀ SUI CONTRATTI D'APPALTO SULLA BASE DELLA SEMPLIFICAZIONE (D.Lgs. 6 agosto 2009 n. 106)
DUVRI E FORNITURE DI SERVIZI: NOVITÀ SUI CONTRATTI D'APPALTO SULLA BASE DELLA SEMPLIFICAZIONE (D.Lgs. 6 agosto 2009 n. 106) a cura del RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE del Centro ENEA
Teoria e pratica professionale 79
Teoria e pratica professionale 79 La notifica preliminare ASL (art. 99 d.lgs. 81/2008): contenuti e modalità di presentazione uudi Marco Agliata Architetto Contenuti e prescrizioni L apertura di un cantiere
Con le novità introdotte dall art. 3, comma 1, lettera a), legge n. 123/2007, di modifica
l Da INAIL e Confindustria Vercelli Valsesia è on line il portale Duvri 8108 Sugli appalti in sicurezza un nuovo progetto pilota per gestire le interferenze Con le novità introdotte dall art. 3, comma
Arch. Cipriano Bortolato La sicurezza nei cantieri temporanei e mobili AMBITI DI APPLICAZIONE DEL DECRETO IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO APPLICAZIONE DEL DLGS 528/99 DEFINIZIONI IL COMMITTENTE ED
Corso di formazione per COORDINATORI DELLA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE E IN ESECUZIONE DEI LAVORI (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni) COMPITI, OBBLIGHI E
Comune di Albisola Superiore Provincia di Savona DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE PER LA COOPERAZIONE ED IL COORDINAMENTO (D.U.V.R.I.) art. 26 comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008,
DUVRI & Informativa Rischi
DUVRI & Informativa Rischi Art. 26, D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 Attività TRASPORTO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE CER 19 12 12 (FRAZIONE SECCA TRITOVAGLIATA) PROVENIENTI DAL TMB DI BATTIPAGLIA CIG: 6617787298