Source: http://slideplayer.pl/slide/8866869/
Timestamp: 2016-10-27 15:27:24+00:00
Document Index: 16934148

Matched Legal Cases: ['art. 3', 'art. 3', 'art. 30', 'art. 37', 'art. 18', 'art. 22', 'art. 22', 'art. 22', 'art. 21', 'art. 21', 'art. 21', 'art. 21', 'art. 21', 'art. 21', 'art. 21', 'art. 41', 'art. 3', 'art. 41', 'art. 41', 'art. 29', 'art. 29', 'art. 41', 'art. 42', 'art. 42', 'art. 42', 'art. 42', 'art. 3', 'art. 45', 'art. 45', 'art. 44', 'art. 46', 'art. 60', 'art. 47', 'art. 47', 'art. 47', 'art. 81', 'art. 81', 'art. 81', 'art. 81', 'art. 81', 'art. 21', 'art. 26']

PROCES BUDOWY. Proces budowy oznacza realizację zamierzenia budowlanego Budowa jest rodzajem robót budowlanych Definicje legalne Roboty budowlane to budowa, - ppt pobierz
OpublikowałŁukasz Urban
Prezentacja na temat: "PROCES BUDOWY. Proces budowy oznacza realizację zamierzenia budowlanego Budowa jest rodzajem robót budowlanych Definicje legalne Roboty budowlane to budowa,"— Zapis prezentacji:
PROCES BUDOWY 2
Proces budowy oznacza realizację zamierzenia budowlanego Budowa jest rodzajem robót budowlanych Definicje legalne Roboty budowlane to budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego (art. 3 pkt. 7 p.b.). Budowa - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego (art. 3 pkt. 6 p.b.). 3
PROCES BUDOWY Dopuszczalny czas robót budowlanych -Jest ograniczony przez Pozwolenie na budowę / Zgłoszenie budowy W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia (art. 30 ust. 3b p.b.); Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata (art. 37 ust. 1 p.b.). 4
PROCES BUDOWY Organizacja procesu budowlanego jest ograniczona: 1.Przepisami prawa; 2.Aktami administracyjnymi; W pozostałej części, inwestor posiada swobodę w organizacji procesu budowlanego. 5
PROCES BUDOWY Ograniczenia dotyczące procesu budowy mają na celu: - Zapewnienie ochrony wartości: 1.W toku wykonywania robót budowlanych; 2. Przez wykonane zamierzenie budowlane. 6
PROCES BUDOWY Organizacja procesu budowy Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie: - objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy, - opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, - wykonania i odbioru robót budowlanych, - w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót budowlanych lub warunkami gruntowymi, nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych - przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. (art. 18 ust. 1 p.b.). 7
PROCES BUDOWY Organizacja procesu budowy - protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego (art. 22 pkt. 1 p.b.). 8
PROCES BUDOWY Organizacja procesu budowy - koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; (art. 22 pkt. 3b p.b.). 9
PROCES BUDOWY Organizacja procesu budowy - wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu (art. 22 pkt. 4 p.b.). 10
PROCES BUDOWY Ograniczenia zw. z wykonywaniem robót budowlanych: - Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (art. 21a p.b.). 11
PROCES BUDOWY Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Kierownik budowy jest obowiązany, w oparciu o informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, sporządzić lub zapewnić sporządzenie, -przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, -uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i -warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i produkcji przemysłowej. (art. 21a ust. 1 p.b.). 12
PROCES BUDOWY Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli: 1)w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 p.b. lub 2) przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni. (art. 21a ust. 1a p.b.). 13
PROCES BUDOWY Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia W planie należy uwzględnić specyfikę następujących rodzajów robót budowlanych: 1) których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości; 2) przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi; 3) stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym; 4) prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych; 5) stwarzających ryzyko utonięcia pracowników; 6) prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach; 7) wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych; 8) wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza; 9) wymagających użycia materiałów wybuchowych; 10) prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych. (art. 21a ust. 2 p.b.). 14
PROCES BUDOWY Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót budowlanych określają odrębne przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 1) szczegółowy zakres i formę: a) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, b) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - mając na uwadze specyfikę projektowanego obiektu budowlanego; 2) szczegółowy zakres rodzajów robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 p.b., mając na uwadze stopień zagrożeń, jakie stwarzają poszczególne ich rodzaje. (art. 21a ust. 3-4 p.b.). 15
PROCES BUDOWY Rozpoczęcie budowy Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy (art. 41 ust. 1 p.b.). terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy (art. 3 pkt. 10 p.b.). 16
PROCES BUDOWY Prace przygotowawcze Pracami przygotowawczymi są: 1) wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie; 2) wykonanie niwelacji terenu; 3) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów; 4) wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy. (art. 41 ust. 2 p.b.). Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem. (art. 41 ust. 3 p.b.). 17
PROCES BUDOWY Obowiązek informacyjny: Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, -dla których wymagane jest pozwolenie na budowę oraz -niektórych robót budowlanych, dla których wymagane jest zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, lub zgłoszenie przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b, właściwy organ nadzoru budwolanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem (art. 41 ust. 4 p.b. 18
PROCES BUDOWY Obowiązek ustanowienia pozostałych uczestników procesu budowlanego Inwestor jest obowiązany zapewnić: -objęcie kierownictwa budowy (rozbiórki) lub określonych robót budowlanych oraz -nadzór nad robotami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności (art. 42 ust. 1 p.b.). 19
PROCES BUDOWY Obowiązki kierownika budowy - umieścić na budowie lub rozbiórce, w widocznym miejscu, tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia; nie dotyczy to budowy obiektów służących obronności i bezpieczeństwu państwa oraz obiektów liniowych; - odpowiednio zabezpieczyć teren budowy (rozbiórki). (art. 42 ust. 2 p.b.). 20
PROCES BUDOWY Obowiązki kierownika budowy - prowadzić dziennik budowy (art. 42 ust. 2 pkt. 1 p.b.); 21
PROCES BUDOWY Dokumentacja budowy i ogłoszenie zawierające dane dotyczy: -obiektów, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę; -Niektórych obiektów, dla których wykonania niezbędne jest zgłoszenie budowy (art. 42 ust. 3 p.b.). 22
PROCES BUDOWY Dokumentacja budowy Dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu (art. 3 pkt. 13 p.b.). 23
PROCES BUDOWY Dokumentacja budowy Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót i jest wydawany odpłatnie przez organ (art. 45 ust. 1 p.b.). 24
PROCES BUDOWY Dokumentacja budowy -Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w dzienniku budowy wpisu osób, którym zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych. Osoby te są obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonych im funkcji. (art. 45 ust. 2 p.b.); - W przypadku zmiany: 1) kierownika budowy lub kierownika robót, 2) inspektora nadzoru inwestorskiego, 3) projektanta sprawującego nadzór autorski - inwestor dołącza do dokumentacji budowy oświadczenia o przejęciu obowiązków przez osoby wymienione w pkt 1-3. (art. 44 p.b.). 25
PROCES BUDOWY Dokumentacja budowy Kierownik budowy (rozbiórki), a jeżeli jego ustanowienie nie jest wymagane - inwestor, jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać: -dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, -a także oświadczenie dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie (art. 46 p.b.). 26
PROCES BUDOWY Dokumentacja budowy Inwestor, oddając do użytkowania obiekt budowlany, przekazuje właścicielowi lub zarządcy obiektu dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą. - Przekazaniu podlegają również inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, a także, w razie potrzeby, instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem. (art. 60 p.b.). 27
PROCES BUDOWY Wejście na teren sąsiedniej nieruchomości Jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych -jest niezbędne wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, 1.inwestor jest obowiązany przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy) na wejście oraz 2.uzgodnić z nim przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z tych obiektów, a także 3.ewentualną rekompensatę z tego tytułu. (art. 47 ust. 1 p.b.). 28
PROCES BUDOWY Wejście na teren sąsiedniej nieruchomości W razie nieuzgodnienia warunków właściwy OAAB - na wniosek inwestora - w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, -rozstrzyga, w drodze decyzji, o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości. W przypadku uznania zasadności wniosku inwestora, właściwy OAAB określa jednocześnie granice niezbędnej potrzeby oraz warunki korzystania z sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości (art. 47 ust. 2 p.b.). 29
PROCES BUDOWY Wejście na teren sąsiedniej nieruchomości Inwestor, po zakończeniu robót jest obowiązany naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu - na zasadach określonych w KC (art. 47 ust. 3 p.b.). 30
PROCES BUDOWY Kontrola budowy Organy nadzoru budowlanego lub osoby działające z ich upoważnienia mają prawo wstępu: 1) do obiektu budowlanego; 2) na teren: budowy, zakładu pracy (art. 81a ust. 1 p.b.). 31
PROCES BUDOWY Kontrola budowy Czynności kontrolne, związane z wykonywaniem uprawnień organów nadzoru budowlanego, - przeprowadza się w obecności inwestora, kierownika budowy lub robót, kierownika zakładu pracy lub wyznaczonego pracownika, bądź osób przez nich upoważnionych albo w obecności właściciela lub zarządcy obiektu, a w lokalu mieszkalnym - w obecności pełnoletniego domownika i przedstawiciela administracji lub zarządcy budynku. (art. 81a ust. 2 p.b.). 32
PROCES BUDOWY Kontrola budowy Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego przy wykonywaniu zadań określonych przepisami prawa budowlanego mogą żądać od uczestników procesu budowlanego, właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, informacji lub udostępnienia dokumentów: 1) związanych z prowadzeniem robót, przekazywaniem obiektu budowlanego do użytkowania, utrzymaniem i użytkowaniem obiektu budowlanego; 2) świadczących o dopuszczeniu wyrobu budowlanego do obrotu albo jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym. (art. 81c ust. 1 p.b.). 33
PROCES BUDOWY Kontrola budowy Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, w razie powstania uzasadnionych wątpliwości co do jakości wyrobów budowlanych lub robót budowlanych, a także stanu technicznego obiektu budowlanego, mogą nałożyć, w drodze postanowienia, na osoby, o których mowa w ust. 1, obowiązek dostarczenia w określonym terminie odpowiednich ocen technicznych lub ekspertyz. Koszty ocen i ekspertyz ponosi osoba zobowiązana do ich dostarczenia. (art. 81c ust. 2 p.b.). 34
PROCES BUDOWY Kontrola budowy W razie niedostarczenia w wyznaczonym terminie żądanych ocen lub ekspertyz albo w razie dostarczenia ocen lub ekspertyz, które niedostatecznie wyjaśniają sprawę będącą ich przedmiotem, organ administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego może zlecić wykonanie tych ocen lub ekspertyz albo wykonanie dodatkowych ocen lub ekspertyz na koszt osoby zobowiązanej do ich dostarczenia. (art. 81c ust. 4 p.b.). 35
PROCES BUDOWY Kontrola budowy -Nadzór autorski -Nadzór inwestorski 36
PROCES BUDOWY Kontrola budowy Nadzór autorski: Projektant, w trakcie realizacji budowy, ma prawo: 1) wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotyczących jej realizacji; 2) żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie: a) stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia, b) wykonywania ich niezgodnie z projektem. (art. 21 p.b.). 37
PROCES BUDOWY Kontrola budowy Nadzór inwestorski: Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo: 1) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych; 2) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę. (art. 26 p.b.). 38
PROCES BUDOWY – kazusy Kazus 1 Mirosław Słodkowski rozpoczął wykonywanie obiektu budowlanego bez wymaganego pozwolenia na budowę. Mirosław Słodkowski stwierdził, że wykonanie tego obiektu będzie tańsze, jeżeli poszerzy teren budowy o działkę sąsiednią należącą do Heleny Uwertowskiej. W tym celu złożył wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniej nieruchomości. Do wniosku załączył także oświadczenie, że uzyskał zgodę od Heleny Uwertowskiej. Zgodnie z treścią oświadczenia Heleny Uwertowskiej, Mirosław Słodkowski może korzystać z jej nieruchomości na zasadach określonych w decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniej nieruchomości. Starosta (organ administracji architektoniczno-budowlanej) wydał tą decyzję, wskazując że Mirosław Słodkowski może korzystać z całej sąsiedniej nieruchomości przez miesiąc kwiecień w godzinach , z wyjątkiem Wielkiego Piątku oraz Niedzieli Palmowej, poprzez ustanowienie na tym terenie sprzętu tymczasowo wykorzystywanego w trakcie robót budowlanych. Helena Uwertowska odwołała się od tej decyzji, do wojewoda. Wojewoda zawiesił postępowanie administracyjne, do czasu wydania wyroku przez sąd powszechny określający wysokość odszkodowania za korzystanie z tej nieruchomości, na rzecz Heleny Uwertowskiej. Oceń działania starosty oraz wojewody 39
PROCES BUDOWY – kazusy Kazus 2 Jan Nowak uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę, jednak ze względu na swoje problemy finansowe zdecydował się sprzedać nieruchomość, na której był wykonywany obiekt budowlany, Janowi Kowalskiemu. Nieruchomość została sprzedana w dniu 10 czerwca 2010 r. Następnie Jan Nowak zmarł w dniu 12 czerwca 2010 r. na zawał serca. Jan Kowalski postanowił kontynuować wykonywanie obiektu budowlanego, którego dotyczyła decyzja o pozwoleniu na budowę. Jan Kowalski mieszkał jednak zagranicą i nie mógł zająć się wykonywaniem obiektu budowlanego samodzielnie. Dlatego wydzierżawił, w dniu 1 sierpnia 2010 r., nieruchomość swojej siostrze Barbarze Kowalskiej, a w umowie dzierżawy zapisał, że dopuszcza wybudowanie tego obiektu. Barbara Kowalska złożyła do starosty wniosek o przeniesienie decyzji o pozwolenie na budowę na siebie. Starosta odmówił twierdząc, że decyzję może przenieść jedynie na Jana Kowalskiego. Oceń prawidłowość działania starosty 40
PROCES BUDOWY – kazusy Kazus 3 Jan Nowak złożył wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Do wniosku załączył projekt budowlany, zgodnie z którym dach obiektu budowlanego miał mieć wielkość 10 m na 30 m. Po rozpoczęciu robót budowlanych na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, miały mieście ulewne deszcze. Jan Nowak zdał sobie sprawę, że dach będzie za mały. Dlatego poprosił kierownika budowy, aby pomimo zapisów projektu budowlanego dach miał rzeczywiście wielkość 12 m na 33 m. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (organ nadzoru budowlanego) po przeprowadzonej kontroli wydał decyzję, zgodnie z którą Jan Nowak powinien przeprowadzić kolejne roboty budowlane mające na celu doprowadzenie wielkości dachu do przewidzianej w projekcie. Oceń prawidłowość działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 41
Dziękuję za uwagę Pobierz ppt "PROCES BUDOWY. Proces budowy oznacza realizację zamierzenia budowlanego Budowa jest rodzajem robót budowlanych Definicje legalne Roboty budowlane to budowa,"
Podobne prezentacje PRAWO BUDOWLANE Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami.
Prawo budowlane Studia Podyplomowe Prawa Inwestycyjnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski 22 października 2011 r.
Szkolenie Iwonicz Zdrój r. 1.Przeglądy obiektów budowlanych 2. Przepisy 3. Obowiązki 4. Kary Utrzymanie w należytym stanie techniczno-użytkowym.
BUDOWA ROWU MELIORACYJNEGO cz. 1 Wykonanie rowu melioracyjnego OLESIEŃKA 0-1 km – 3+044, miejsc. Olesno, gmina Olesno, powiat Dąbrowa Tarnowska.
1 Mikro i małe instalacje w gospodarstwie agroturystycznym – procedury prawne Wardyński i Wspólnicy.
Piotr Tchórzewski Oceny Oddziaływania na Środowisko w procesie inwestycyjnym.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Rozliczanie i dokumentowanie.
Kontrola realizacji projektów 15 luty 2012r.. Kontroli podlegają: realizacja projektu pod względem rzeczowym i finansowym, w tym: poprawność stosowania.
Bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach elektrycznych Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny przy.
USTAWA Z DNIA 20 MARCA 2009 R. O BEZPIECZEŃSTWIE IMPREZ MASOWYCH istotne zmiany do poprzedniego aktu (Dz.U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504)
Regulacje prawne z zakresu BHP mgr inż. Wojciech Jakubiak Kierownik Działu Robót Górniczych KSW TT Wieliczka, styczeń 2012 r. materiały na szkolenie okresowe.