Source: http://docplayer.fi/15787776-Sarkionaukion-rakentaminen-urakkaohjelma-15-4-2014.html
Timestamp: 2018-02-21 07:36:33+00:00
Document Index: 7545028

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA - PDF
SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA
Download "SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014"
1 URAKKAOHJELMA 1 (16) SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA
2 URAKKAOHJELMA 2 (16) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Rakennuttaja ja tilaaja Rakennuskohde Tutustuminen rakennuspaikkaan URAKKAMUOTO JA SUORITUSVELVOLLISUUDEN LAAJUUS Urakkamuoto Maksuperuste Sidotut määrät Urakkasuhteet URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Tarkennuksia urakkarajoihin Urakkaan kuulumattomat työt ja hankinnat Sivuvelvollisuudet Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet Muut sivuvelvollisuudet Työmaan johtovelvollisuudet TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT Sopimusasiakirjat Määrälaskenta URAKKA-AIKA Suoritusaika Töiden aloitus Töiden valmistuminen Välitavoitteet Viivästyminen Viivästyssakko (poikkeus YSE 18 ) VAKUUDET, VAKUUTUKSET JA MUUTA VASTUUT Urakoitsijan vakuudet Rakennusajan vakuus Takuuaika ja takuuajan vakuus Tilaajan vakuudet Vakuutukset Rakennuskohteen vakuuttaminen Muut vastuut TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Urakkahinnan maksaminen Urakkahinnan muodostuminen Maksuerätaulukko Ennakko Hintasidonnaisuudet Laskujen maksuaika ja viivästyskorko Muutos- ja lisätyöt... 11
3 URAKKAOHJELMA 3 (16) 9. ORGANISAATIOT Tilaajan organisaatio/edustajat Urakoitsijan organisaatio/edustajat Suunnittelijan laadunvalvonta YHTEISET TOIMITUKSET Katselmukset Työmaakokoukset Työmaapäiväkirja Vastaanottotarkastus Takuutarkastus RAKENNUTTAJAN JA URAKOITSIJAN TOIMENPITEET Luvat Suunnitelmien toimittaminen LAATU JA YMPÄRISTÖ Tilaajan laadunvarmistus Urakoitsijan laadunvarmistus Laatusuunnitelma Urakoitsijan laadunvalvonta Ympäristönsuojelu Työturvallisuus RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN MUUT SOPIMUSASIAT/ ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin Ongelmajätteet Työvoimamääräykset Ilmoitukset lääninverovirastolle Tarjousasiakirjojen julkisuus... 16
4 URAKKAOHJELMA 4 (16) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja Rakennuttajana on Järvenpään kaupunki/ Tekninen palvelukeskus. Osoite Seutulantie 12 Yhteyshenkilö PL JÄRVENPÄÄ Juha Loukusa Puhelin Sähköposti 1.2. Rakennuskohde Rakennuskohde sijaitsee Järvenpään kaupungissa, Keskuksen kaupunginosassa Tutustuminen rakennuspaikkaan Tilaaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan ja sitä ympäröiviin rakenteisiin ennen tarjouksen antamista. 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVELVOLLISUUDEN LAAJUUS 2.1. Urakkamuoto Urakkamuoto on kokonaisurakka. Urakoitsija on YSE:n tarkoittama pääurakoitsija ja lainsäädännön tarkoittama päätoteuttaja, jolle kuuluvat YSE 1-4 mukaiset velvollisuudet Maksuperuste Urakka on kokonaishintaurakka. Maksuperuste on urakkatarjouksen perusteella määräytyvä kiinteä kokonaishinta Sidotut määrät Rakennuttaja sitoo seuraavat erikseen tilattavien tuntitöiden määrät: Rakennusammattimies 40 h, KKH (8 tn) 20 h ja Kuorma-auto 4aks. 20h. Mikäli em. erikseen tilattavia töitä ei urakan aikana tilata, urakoitsija hyvittää tuntimäärät lisä- ja muutostöiden yksikköhintataulukon mukaisilla hinnoilla Urakkasuhteet Urakoitsija voi antaa osan töistä tilaajan hyväksymille aliurakoitsijoille
5 URAKKAOHJELMA 5 (16) 3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 3.1. Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Rakennustyö käsittää pääsääntöisesti asiakirjapapereissa, suunnitelmissa ja liitteissä esitetyt työt ja hankinnat. Pääurakoitsija vastaa yleisten sopimusehtojen mukaan käyttämiensä alihankkijoiden työsuorituksista kuten omistaan. Kaikki aputyöt ja yleiset työmaavelvoitteet (ks. YSE 1998, 3 ) kuuluvat pääurakoitsijalle. Urakkaan kuuluvat mm. seuraavien töiden ja hankintojen suoritus: vanhojen valaisin rakenteiden purkutyöt pintamaan poisto ja rakenteiden vaatimat maaleikkaukset olemassa olevien johtolinjojen työnaikaiset/pysyvät siirrot sekä työnaikainen tuenta hulevesiviemärin/salaojituksen rakentaminen valaistuksen rakentaminen täysin valmiiksi, käyttökuntoon kiveysten ja istutusten rakentaminen muurien rakentaminen turva-alustojen rakentaminen kalusteiden ja varusteiden hankinta sekä asennus käyttövalmiiksi kaapeliputkitusten rakentaminen aitojen rakentaminen turvatarkastus takuuajanhoito(2 vuotta), luokka A2 Kaikki rakennuskohteen materiaali- ym. hankinnat kuuluvat urakoitsijalle Tarkennuksia urakkarajoihin Materiaalitoimittajat Suunnitelma-asiakirjoissa on mainittu materiaalitoimittajia. Urakoitsija voi tarjota myös muiden toimittajien tuotteita, mikäli ne väriltään ja ominaisuuksiltaan vastaavat asiakirjoissa mainittuja. Jakavakerros Jakavan kerroksen materiaali on KaM mm. Kantavankerros Kantavankerroksen materiaali on KaM 0 32 mm.
6 URAKKAOHJELMA 6 (16) Toiminnan järjestely Toiminnan järjestelyissä tulee ottaa huomioon, että Yhteiskouluntiellä on vilkas jalankulkuliikenne. Urakka-alue aidataan nojaamisen kestävällä työnaikaisella(teräsverkko) suojaaidalla, koko urakkasuorituksen ajaksi. Urakoitsijan tulee sisällyttää urakkatarjoukseen, korvaavien kevyenliikenteen reittien rakentaminen asfaltoituna AB 11/100. Työnaikaiset liikennejärjestelyt Suunnittelun tulee täyttää Suomen kuntatekniikan yhdistyksen julkaisun tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella vaatimukset. Kaikki liikennejärjestelyjen aiheuttamat hankinnat, rakenteet ja niiden ylläpito kuuluu urakkaan. Kaikille työmaan vaikutuspiiriin kuuluville kiinteistöille pitää olla jatkuva tieyhteys. Mittaukset Urakkaan kuuluvat kaikki työssä tarvittavat mittaustyöt. Urakoitsija hankkii korkeus- ja kiintopistetiedot Järvenpään kaupungilta ja suorittaa lähtötietojen tarvittavat tarkistusmittaukset. Ylläpito Työmaa-alueen ja työnaikaisten väylien rakenteiden hoito ja kunnossapito kuuluvat urakoitsijan suoritusvelvollisuuteen. Ympäristöstä huolehtiminen Urakan suoritusvelvollisuuteen kuluu asukas- ja käyttäjätiedotteiden laatiminen sekä hyväksyttäminen tilaajalla. Lähikiinteistöihin urakoitsija jakaa työmaatiedotteet. Urakoitsijan on huolehdittava riittävästä pölynsidonnasta. Toiminta on keskeytettävä, mikäli pölynsidontatoimet eivät ole riittäviä. Työaika Työaika on maanantaista perjantaihin Tonttien rajapyykit Mikäli urakoitsija vahingoittaa tai siirtää olemassa olevia rajapyykkejä, niiden uudelleen asennus ja siihen liittyvät kustannukset kuuluvat urakoitsijan suoritusvelvollisuuteen. Luvat ja katselmukset Urakoitsija hankkii kustannuksellaan kaikki työsuorituksessa tarvittavat luvat. Urakoitsija vastaa kaikista työsuorituksensa vaatimista katselmuksista. Urakoitsija huolehtii kustannuksellaan lähikiinteistöjen katselmoinneista ennen töiden aloitusta sekä töiden päätymisen jälkeen. Molempien katselmusten pöytäkirjat pitää olla kiinteistön edustajan hyväksymiä ja allekirjoittamia. Pöytäkirjat toimitetaan tilaajalle ennen vastaanottotarkastusta.
7 URAKKAOHJELMA 7 (16) Työalue Työalue on urakka-alueen mukainen alue. Muiden alueiden käytöstä on sovittava ko. alueen omistajan kanssa erikseen. Muiden alueiden vuokrakustannuksista vastaa urakoitsija. Hulevesilinjan liitoskohta sijaitsee katualueella. Urakoitsijan suoritusvelvollisuuteen kuuluu kaikki katualueella kaivamiseen liittyvät työt ja kustannukset sekä katualueen palauttaminen lähtötilannetta vastaavaan kuntoon Urakkaan kuulumattomat työt ja hankinnat Ei ole Sivuvelvollisuudet Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet Tarjouspyynnön mukaisesti Muut sivuvelvollisuudet Urakoitsijan tulee laatia ainakin seuraavat työsuunnitelmat, jotka on luovutettava rakennuttajan hyväksyttäväksi ennen kyseisen vaiheen aloittamista: Kulkuluvat työmaan yleisaikataulu (YSE 5 ) tilapäisten liikennejärjestelyjen suunnitelmat työmaan yleis- ja työvaihesuunnitelma, työaluesuunnitelma Pääurakoitsijan (päätoteuttajan) on huolehdittava siitä, että jokaisella rakennustyömaalla työskentelevällä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. Tunnisteesta on käytävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja. Työntekijän tunnisteessa tulee olla veronumero ja työnantajan nimi. Jokaisen urakoitsijan on toimitettava ennen työvaiheen aloittamista päätoteuttajalle omien ja alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet ja syntymäajat työmaalla tarvittavien kulkulupien myöntämiseksi ja oikeellisuuden seuraamiseksi Työmaan johtovelvollisuudet Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana sekä vastaa kohteen työmaapalveluista.
8 URAKKAOHJELMA 8 (16) 4. TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Tilaajalla ei ole urakassa töitä tai hankintoja. 5. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 5.1. Sopimusasiakirjat Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys (YSE 13 ) on seuraava: A. Kaupalliset asiakirjat a) Urakkasopimus YSE RT b) Urakkaneuvottelupöytäkirja c) Yleiset sopimusehdot YSE 1998 d) Tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset e) Urakkaohjelma f) Turvallisuusasiakirja g) Tarjous h) Lisä- ja muutostöiden yksikköhintaluettelo i) Rakennusosa- ja hankenimikkeistö, määrämittausohje, InfraRYL 2006 B. Tekniset asiakirjat 5.2. Määrälaskenta j) Työselostus k) Suunnitelmat, suunnitelma-asiakirjaluettelon 5648 Sarkionaukio, mukaisesti l) yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset InraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, osa 1, Väylät ja alueet. InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset osa 2 järjestelmät ja täydentävät osat Määräluettelo annetaan ohjeellisena helpottamaan urakoitsijan urakkalaskentaa. Urakoitsijan tulee laskea suorituksensa vaatimat määrätiedot suunnitelmaasiakirjoista. Määräluettelo ei sido tilaajaa. Määräluetteloa ei liitetä urakkasopimukseen. 6. URAKKA-AIKA 6.1. Suoritusaika Töiden aloitus Urakoitsijalla on oikeus aloittaa työt, kun urakkasopimus on allekirjoitettu tai, kun tilaaja on antanut aloittamiseen luvan.
9 URAKKAOHJELMA 9 (16) Töiden valmistuminen Urakan on oltava täysin valmiina viimeistään Mikäli työkohteen työt valmistuvat ennen sopimuksen mukaista ajankohtaa, tilaaja voi ottaa kohteen vastaan, mutta tästä ei suoriteta erillistä hyvitystä Välitavoitteet Urakassa ei ole välitavoitteita Viivästyminen Mikäli rakennuttaja toteaa työn suorituksen viivästyvän urakoitsijasta johtuvista syistä toteutusaikatauluun nähden, on urakoitsijan lisättävä kalustoa, työvoimaa ja työnjohtoa sekä tehtävä työtä poikkeavina työaikoina (mm. viikonlopputyötä tai vuoro-, ilta- ja yötyötä) ilman eri korvausta niin, että toteutusaikataulussa pysytään Viivästyssakko (poikkeus YSE 18 ) Viivästyssakko on kultakin työpäivältä, jonka urakka myöhästyy urakkasopimuksessa mainitusta valmistumisesta 0,1 % arvonlisäverottomasta lopullisesta urakkahinnasta. Viivästyssakko lasketaan urakan valmistumisen osalta enintään 50 työpäivältä. 7. VAKUUDET, VAKUUTUKSET JA MUUTA VASTUUT 7.1. Urakoitsijan vakuudet Rakennusajan vakuus Rakennusajan vakuus on 10 % arvonlisäverottomasta kokonaishinnasta (YSE 36 ). Vakuuden tulee olla voimassa kolme (3) kk yli urakan valmistumisajan. Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle heti, kun työntulos on kokonaisuudessaan otettu vastaan, kun vastaanottotarkastuspöytäkirja on allekirjoitettu, kun takuuajan vakuus on asetettu, kun mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle henkilölle, jolle rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen sekä kun rakennuttajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen vakuus niiden selvittämiseksi ja suorittamiseksi on asetettu Takuuaika ja takuuajan vakuus Takuuaika on kaksi vuotta (YSE 29 ). Takuuajan vakuus on 2 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta (YSE 36 ). Takuuajan vakuuden tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta takuuajan päättymisen jälkeen ja lisäksi niin kauan, että takuuajan työt on hyväksyttävästi suoritettu. Takuun nojalla korjatulle tai uusituille rakenteille, laitteille ja/tai osille annetaan yhden (1) vuoden lisätakuu.
10 URAKKAOHJELMA 10 (16) 7.2. Tilaajan vakuudet Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta. (poikkeus YSE 37 ) 7.3. Vakuutukset Rakennuskohteen vakuuttaminen Urakoitsijan tulee ottaa rakennuskohteelle YSE 38 mukainen vahinkovakuutus, jonka tulee kattaa tilaajan hankinnat. Jokaisella työmaalla toimivalla urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus Muut vastuut Kirjallinen muistutus kirjataan työmaapäiväkirjaan tai työvuoroilmoitukseen tai työmaakokouspöytäkirjaan tai voidaan antaa erillisellä kirjeellä ja käsitellään aina työmaakokouksessa. Rahallinen rangaistus eli sakko Yhden kirjallisen muistutuksen (samasta asiasta) jälkeen seuraavat muistutukset johtavat aina tilaajan määräämään kiinteäsummaiseen sakkoon: - laadunvalvontaan liittyvien mittausten ym. toimien laiminlyönnit ympäristöasioihin liittyvät laiminlyönnit liikenteen hoitoon ja työturvallisuuteen liittyvistä puutteista turhasta pyydetystä tarkastuskäynnistä tilaajan tekemän pistokokeen perusteella havaitut laadunalitukset, joita ei ole osoitettu urakoitsijan laatupoikkeamaraportissa työskentelyaikaan liittyvät puutteet tai laiminlyönnit 500. Urakoitsijan edustajan vaihtoon tilaajalla on harkinnanvarainen oikeus, mikäli urakkaan on kirjattu viisi yksittäistä muistutusta tai muuten perittyä sakkoa. Mikäli tilaaja sitä vaatii, on urakoitsijan vaihdettava urakasta vastaava henkilö - vastuunalainen työnjohtaja (vrt. YSE mom). 8. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 8.1. Urakkahinnan maksaminen Urakkahinnan muodostuminen Urakkatarjoushinnassa ilmoitetaan arvolisäveroton hinta. Urakkasopimukseen merkitään urakan arvonlisätön kokonaishinta. Tilaaja kuuluu käännetyn arvonlisäveron piiriin Maksuerätaulukko Kokonaishintaurakan maksuerätaulukon laadinnassa on huomioitava seuraavaa: Maksuerätaulukko laaditaan niin, ettei rakennuttajan maksama urakkasummaosuus
11 URAKKAOHJELMA 11 (16) ensimmäistä erää lukuun ottamatta ole suurempi kuin pysyvän työn ja asennetun materiaalin arvo. Maksuerän on käsitettävä sekä materiaali että siihen kohdistuva työ. Ensimmäinen maksuerä 5 % urakkasummasta maksetaan kun: Sopimus on allekirjoitettu, vahinkovakuutus otettu, työnaikainen vakuus jätetty, työmaa perustettu, hyväksyttävä aikataulu tehty ja työmaan laatusuunnitelma hyväksytty. Viimeinen maksuerä (10 %) maksetaan seuraavasti: 10 % urakkasummasta maksetaan vasta sitten, kun urakka on hyväksytty vastaanotetuksi ja takuuajan vakuus ja tarkepiirustukset on jätetty rakennuttajalle Ennakko Ennakkomaksua ei suoriteta Hintasidonnaisuudet Urakkahintaa ei sidota indeksiin Laskujen maksuaika ja viivästyskorko Laskujen maksuaika on 30 vrk (Poikkeus YSE 41) siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. Tilaajan nimeämä valvoja toteaa, milloin maksuerän perusteena oleva työvaihe on tehty. Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija Muutos- ja lisätyöt Kaikista muutos- ja lisätöistä sekä niissä sovellettavista hinnoista/yksikköhinnoista on kirjallisesti sovittava tilaajan kanssa ennen kyseiseen työhön ryhtymistä. Urakoitsija ei saa aloittaa lisä- ja muutostyötä ennen rakennuttajan kirjallista tilausta sillä uhalla, että ko. lisä- ja muutostyö katsotaan kuuluvaksi alkuperäiseen urakkalaajuuteen. Tilaajalla on oikeus suorittaa muutos- ja lisätöitä muulla urakoitsijalla tai tehdä ne itse. 9. ORGANISAATIOT 9.1. Tilaajan organisaatio/edustajat Tilaajan, Järvenpään kaupungin toimivaltainen edustaja ilmoitetaan myöhemmin. Muut tilaajan edustajat nimetään myöhemmin ja toimivaltuudet määritellään erikseen.
12 URAKKAOHJELMA 12 (16) 9.2. Urakoitsijan organisaatio/edustajat Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämän työnjohdon (YSE56 ) Suunnittelijan laadunvalvonta Valvontaa tekevät tilaajan organisaation lisäksi suunnittelijat. He suorittavat laatimiensa suunnitelmien toteuttamisen yleisvalvontaa sekä suunnitelmia täydentävien ja täsmentävien ohjeiden antamista. Heillä ei ole oikeutta määrätä tai sopia muutoksista urakkaan. 10. YHTEISET TOIMITUKSET Katselmukset Rakennuspaikalla pidetään aloituskatselmus, jossa rakennusalue luovutetaan urakoitsijan käyttöön työn toteutusta varten Työmaakokoukset Työmaakokouksia pidetään erikseen sovittavina ajankohtina n. 1 kk välein. Työmaakokouksien puheenjohtajana ja sihteerinä toimivat tilaajan edustajat. Urakoitsijan tulee toimittaa tilaajalle 2 vuorokautta ennen työmaakokousta työmaakokousraportti, jossa on mm. seuraavat urakan edistymistä kuvaavat asiat: Työmaapäiväkirja työmaan vahvuus laskutus, valmiusaste (%) lisä- ja muutostyöt aikataulutilanne aliurakoitsijat, uusien hyväksyttäminen laatumittausten edistyminen, laatupoikkeamat ja suoritetut/ suoritettavat korjaustoimenpiteet ympäristöasiat työsuojelu; pidetyt työsuojelutarkastukset, MVR- mittaus työnaikaisen liikenteen hoito kolmansia osapuolia koskevat asiat Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa (YSE 75 ), jonka valvoja ja urakoitsija allekirjoittavat Vastaanottotarkastus Vastaanottotarkastus voidaan pitää, kun urakoitsija on toimittanut kiinteistöjen omistajien allekirjoittamat loppukatselmusten pöytäkirjat sekä kirjalliset selvitykset mah-
13 URAKKAOHJELMA 13 (16) dollisten kolmansien osapuolten vahinkojen korvaamisesta. Vastaanottotarkastus pidetään muilta osin YSE:n mukaisesti Takuutarkastus Takuutarkastus pidetään YSE 74 :n mukaisesti. 11. RAKENNUTTAJAN JA URAKOITSIJAN TOIMENPITEET Luvat Rakennuttaja on hankkinut rakennuskohteen rakentamista varten tarvittavat luvat. Kaikkien muiden työsuoritukseen liittyvien lupien hankkimisesta huolehtii urakoitsija kustannuksellaan Suunnitelmien toimittaminen Rakennuttaja toimittaa urakoitsijalle korvauksetta työmaatarpeisiin (3 sarjaa) kopioita laadituttamistaan teknisistä asiakirjoista yhteisesti sovitun aikataulun mukaisesti. Aliurakka- ja hankintatarjouspyyntöihin tarvitsemansa kopiosarjat kustantaa urakoitsija samoin kuin mahdolliset lisäsarjat. Urakoitsijan on varattava työsuunnitelmassaan rakennuttajalle kaksi (2) viikkoa aikaa suunnitelmien tarkastamiseen. Laatimiensa suunnitelmien kopiokustannuksista vastaa urakoitsija. 12. LAATU JA YMPÄRISTÖ Tilaajan laadunvarmistus Tilaaja tulee suorittamaan urakan aikana laadunvalvontakokeita. Tilaajan suorittamat laadunvalvontakokeet ja mittaukset eivät vähennä eivätkä korvaa urakoitsijan laadunvalvontaa Urakoitsijan laadunvarmistus Laatusuunnitelma Urakoitsijan on laadittava kolmen (3) viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta työmaata koskeva tarkennettu laatusuunnitelma, joka esitetään rakennuttajalle hyväksyttäväksi. Alustavassa laatusuunnitelmassa on esitettävä myös loppudokumentaation alustava sisällysluettelo. Laatusuunnitelmalla tarkoitetaan tälle työlle laadittua yksityiskohtaista suunnitelmaa. Laatusuunnitelma ei saa olla ristiriidassa työkohtaisen työsuunnitelman kanssa, vaan sen tulee olla siitä tarkennettu kuvaus. Laatusuunnitelman tulee sisältää vähintään tekninen työsuunnitelma ja laatu- ja laadunvarmistussuunnitelma. Teknisestä suunnitelmasta on selvittävä mm. seuraavat seikat:
14 URAKKAOHJELMA 14 (16) työmäärät käytettävät resurssit (materiaalit, kalusto ja työntekijät) työtapa aikataulu työturvallisuus ja ympäristöasiat työvaiheen liittyminen muihin töihin Laatu- ja laadunvarmistussuunnitelmasta on selvittävä mm. seuraavat seikat: laatuvaatimukset koneiden säädöt ja toleranssit mittausmenetelmät mittausten määrät dokumentit vastuuhenkilöt Urakoitsijan laadunvalvonta Urakoitsijan on valvottava omaa ja mahdollisten aliurakoitsijoiden osaamista ja työsuoritusta. Työvaiheen oikeaan ajoitukseen ja työsuoritusten laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Urakoitsijan on myös valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. Urakoitsijan työnjohdon tulee sitoutua urakka-asiakirjoissa esitettyihin laatutavoitteisiin sekä urakoitsijan omaan laatusuunnitelmaan. Urakoitsijan työnjohdon tulee ensisijaisesti itse korjata, ilman rakennuttajan valvojan kehotusta, työvirheet ja puutteet. Mikäli urakoitsijan työnjohto suhtautuu välinpitämättömästi työvirheisiin ja puutteisiin, antaa rakennuttaja yhden kirjallisen huomautuksen. Mikäli huomautuksesta huolimatta asia ei korjaannu, tulee urakoitsijan vaihtaa suorituksesta vastannut henkilö YSE momentin mukaisesti. Vastaanottotarkastukseen mennessä urakoitsijan on koottava ja luovutettava laadunvarmistuksensa edellyttämät asiakirjat tilaajalle. Tilaajalle luovutettava aineisto on järjestettävä laatukansioksi seuraavan jaon mukaisesti: 1. Laatusuunnitelma 2. Työvaihekohtaiset työ-/laatusuunnitelmat 3. Turvallisuussuunnitelma ja työsuojelu 4. MVR-mittaus-ja mahdolliset työsuojelutarkastuspöytäkirjat 5. Laatumittauspöytäkirjat(kantavuus, jne) 6. Materiaalien tuote-ja laatutiedot 7. Poikkeamaraportit
15 URAKKAOHJELMA 15 (16) 8. Toteutumapiirustukset (putkitukset yms.) 9. Hulevesilinjan kuvausraportti/video 10. Työmaapäiväkirja 11. Muut asiat Ympäristönsuojelu Urakoitsijan tulee omassa työssään minimoida työmaan haitalliset ympäristövaikutukset, esim. ottamalla tuotteita valitessaan huomioon niiden käyttöikä, korjattavuus ja ympäristöystävällisyys. Urakoitsijan on laadittava työmaata koskeva ympäristösuunnitelma kahden (2) viikon kuluessa töiden aloituksesta ja hyväksytettävä se rakennuttajalla. Hyväksytty ympäristönsuojelusuunnitelma tulee liittää laatudokumentaatioon Työturvallisuus Työturvallisuudesta on laadittu erillinen asiakirja, joka on tämän urakkatarjouspyyntöaineiston liitteenä. 13. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN Riita-asiat, joista sopijapuolet eivät voi keskenään sopia, ratkaistaan Suomen lain mukaan Tuusulan käräjäoikeudessa (poikkeus YSE 92 ). 14. MUUT SOPIMUSASIAT/ ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin Omistusoikeus urakka-alueelta irrotettaviin urakkasuorituksessa tarpeettomiin aineksiin kuuluu urakoitsijalle Ongelmajätteet Tilaajalla ei ole tiedossa. Mikäli kohteesta löytyy jotain muuta pilaantunutta maa-ainesta tai ongelmajätettä kuin, mitä asiakirjoissa on mainittu, tulee siitä välittömästi informoida tilaajaa Työvoimamääräykset Urakoitsijan tulee antaa kerran viikossa ilmoitus tilaajalle työvoimastaan ja koneistaan. Ilmoituksen muoto ja sisältö tarkennetaan työn alkaessa.
16 URAKKAOHJELMA 16 (16) Ilmoitukset lääninverovirastolle Tilaaja pidättää itsellään oikeuden ilmoittaa lääninverovirastolle Järvenpään kaupungin kanssa urakkasopimuksen tehneiden urakoitsijoiden ja näiden aliurakoitsijoiden nimet ja urakkakohteet Tarjousasiakirjojen julkisuus Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten asiakirjojen julkisuutta koskevia sekä kuntalain säännöksiä. Mikäli urakoitsija katsoo, että joku osa tarjousta on liikesalaisuuden luonteinen ja sellaisena salassa pidettävä, tulee tästä erikseen mainita tarjouksessa. Järvenpään kaupunki