Source: https://www.scribd.com/presentation/381154102/CAPITULO-DE-OBRAS-pptx
Timestamp: 2019-01-22 00:57:39
Document Index: 194901803

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 151', 'artículo 117', 'ARTÍCULO 152', 'artículo 156', 'ARTÍCULO 153', 'ARTÍCULO 154', 'ARTÍCULO 155', 'ARTÍCULO 156', 'ARTÍCULO 157', 'ARTÍCULO 158', 'ARTÍCULO 159', 'ARTÍCULO 160', 'ARTÍCULO 161', 'ARTÍCULO 163', 'ARTÍCULO 164', 'ARTÍCULO 165']

CAPITULO DE OBRAS .pptx
Uploaded by Y̶h̶o̶n̶y̶ C̶a̶r̶b̶a̶j̶a̶l̶ ̶s̶o̶t̶o̶
REQUISITOS ADICIONALES PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
DE OBRA (ARTÍCULO 151).
Para la suscripción del contrato de ejecución de obra, adicionalmente a lo
previsto en el artículo 117 el postor ganador debe cumplir los siguientes
1. Presentar la constancia de Capacidad Libre de Contratación expedida por
el RNP, salvo en los contratos derivados de procedimientos de
contrataciones directas por la causal de carácter secreto, secreto militar o
por razones de orden directo.
2. Entregar el calendario de avance de obra valorizado sustentado en el
en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. Entregar el calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra.3. Entrega de calendario de utilización de equipos. Entregar el desagregado de partidas que da origen a la propuesta. Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgada. 4. en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente. . en caso de obras sujetas al sistema de suma alzada. en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. 5.
 INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA (ARTÍCULO 152). de acuerdo con las Bases. El inicio del plazo de ejecución de obra comienza a regir desde el día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones: 1. Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecuta la obra. Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor. 3. según corresponda . Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que. hubiera asumido como obligación. . 2.
hasta por un monto equivalente al cinco por diez mil (5/10000) del monto del contrato por día y hasta por un tope de setenta y cinco por diez mil (75/10000). en el mismo plazo tiene derecho a solicitar resarcimiento de daños y perjuicios debidamente acreditados. . Si la Entidad no cumple con las condiciones señaladas en los numerales precedentes. el contratista puede iniciar el procedimiento de resolución del contrato dentro del plazo de quince (15) días de vencido el plazo previsto en el párrafo anterior. 4. Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes. 5. en caso este haya sido modificado con ocasión de la absolución de consultas y observaciones . Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo. La Entidad debe pronunciarse sobre dicha solicitud en el plazo de diez (10) días hábiles de presentada. deben ser cumplidas dentro de los quince (15) días contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás condiciones. Asimismo. En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo. en las condiciones y oportunidad establecidas en el artículo 156.
En los supuestos previstos en el párrafo anterior. el contratista puede iniciar un procedimiento de conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles de vencido el plazo con el que cuenta la Entidad para pronunciarse sobre la solicitud. Cuando la estacionalidad climática no permitiera el inicio de la ejecución de la obra. 2. En caso de imposibilidad de cumplir con las condiciones previstas en 1 y 2 del presente artículo. y se suspende el trámite de la solicitud y entrega del adelanto directo. La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra en los siguientes supuestos: 1.Respecto al derecho de resarcimiento. hasta la culminación de dicho evento. las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del expediente de contratación. En ambos supuesto. debiendo reiniciarse quince (15) días antes de la nueva fecha de inicio del plazo de ejecución. debiendo suscribir la adenda correspondiente. En caso la Entidad se encuentre imposibilitada puede acordar con el contratista la fecha de inicio de la ejecución. hasta el cumplimiento de la misma. no resultan aplicables las penalidades indicadas en el párrafo precedente. .
que se produce al día siguiente de la referida anotación.  SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN (ARTÍCULO 153). salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar la suspensión. estas pueden acordar la suspensión del plazo de ejecución de la misma. Asimismo. para tal efecto. debidamente acreditados. puede suspender la ejecución de la prestación en caso la Entidad no cumpla con el pago de tres (3) valorizaciones. hasta la culminación de dicho evento. el contratista debe requerir mediante comunicación escrita que la Entidad pague por lo menos una (1) delas valorizaciones pendientes en un plazo no mayor de diez (10) días. Reiniciado el plazo de ejecución de la obra corresponde a la Entidad comunicar al contratista la modificación de las fechas de ejecución de obras. el contratista. directamente vinculados. respetando los términos en los que se acordó la suspensión. Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralización de la obra. La suspensión del plazo da lugar al pago de mayores gastos generales variables. . sin que ello ponga el reconocimiento de mayores gastos generales y costos. Si vencido el plazo el incumplimiento continúa el residente de obra debe anotar en el cuaderno de obra la decisión de suspensión.
previa conformidad de la Entidad.  RESIDENTE DE OBRA (ARTÍCULO 154). el cual puede ser ingeniero o arquitecto. el residente representa al contratista como responsable técnico de la obra. envergadura y complejidad de la obra. en función de la naturaleza. bajo responsabilidad. no estando facultado a pactar modificaciones al contrato. teniendo en consideración la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar. directa y exclusiva del residente son definidos en los documentos del procedimiento de selección por la Entidad. la participación permanente. de modo permanente y directo. Por su sola designación. habilitado y especializado designado por el contratista. En el caso de obras convocadas por paquete. como residente de la obra. con no menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad. según corresponda a la naturaleza de los trabajos. con un profesional colegiado. . Durante la ejecución de la obra debe contarse.
los que en conjunto no deben superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original . puede solicitar formalmente la entrega del mismo. . el contratista dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato. Para materiales o insumos. Los documentos del procedimiento de selección pueden establecer los siguientes adelantos: 1. vencido dicho plazo no procede la solicitud. Directos. CLASES DE ADELANTOS (ARTÍCULO 155). La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la mencionada documentación. adjuntando a su solicitud la garantía y el comprobante de pago correspondiente. 2. ENTREGA DEL ADELANTO DIRECTO (ARTÍCULO 156). los que en ningún caso exceden en conjunto el diez por ciento (10%) del monto del contrato original. En el caso que en las Bases se haya establecido el otorgamiento de este adelanto.
. La Entidad debe establecer en los documentos del procedimiento de selección el plazo en el cual el contratista solicita el adelanto.ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS (ARTÍCULO 157). teniendo en consideración el calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista y los plazos establecidos en los documentos del procedimiento de selección para entregar dichos adelantos. con la finalidad que el contratista pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos. Las solicitudes de otorgamiento de adelantos para materiales o insumos. así como el plazo en el cual entregará el adelanto. deben realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución contractual.
insumos equipamiento o mobiliarios debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias. Es responsabilidad del inspector o supervisor. Para el otorgamiento del adelanto para materiales. de acuerdo al calendario correspondiente. ampliatorias y complementarias. .No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos. verificar la oportunidad de la solicitud de los adelantos para materiales e insumos. según corresponda.
Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortización del adelanto se toma en cuenta al momento de efectuar el pago siguiente que le corresponda al contratista y/o en la liquidación del contrato. .AMORTIZACIÓN DE ADELANTOS (ARTÍCULO 158). ampliatorias y complementarias. La amortización del adelanto para materiales e insumos se realiza de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Supremo No 011-79-VC y sus modificatorias. La amortización del adelanto directo se realiza mediante descuentos proporcionales en cada una de las valorizaciones de obra.
directa y exclusiva del inspector o supervisor es definida en los documentos del procedimiento de selección por la Entidad. la participación permanente. de modo permanente y directo. El inspector es un profesional. mientras que el supervisor es una persona natural o jurídica especialmente contratada para dicho fin. El inspector o el supervisor. Durante la ejecución debe contarse . expresamente designado por esta. . Queda prohibida la existencia de ambos en una misma obra. debe cumplir con la misma experiencia y calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. esta designa a una persona natural como supervisor permanente en la obra. INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRAS (ARTÍCULO 159). En caso de ser una persona jurídica. según corresponda. En el caso de obras convocadas por paquete. teniendo en consideración la complejidad y magnitud de la obra a ejecutarse. según corresponda. bajo responsabilidad. Es obligatorio contratar un supervisor cuando el valor de obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido en la Ley de Presupuesto del sector Publico para el año fiscal respectivo. funcionario o servidor de la Entidad. con un inspector o con un supervisor.
La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o supervisor. según corresponda. FUNCIONES DEL INSPECTOR O SUPERVISOR (ARTÍCULO 160). perjudiquen la buena marcha de la obra. económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato. y para disponer cualquier medida generada por una emergencia. quien es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica. está facultado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que. a su juicio. . El inspector o el supervisor. En una misma obra el supervisor no puede ser ejecutor ni integrante de su plantel técnico. para rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos por mala calidad o por el incumplimiento de las especificaciones técnicas. según corresponda. debiendo absolver las consultas que formule el contratista según lo previsto en los artículos siguientes.
no teniendo autoridad para modificarlo. el que se hace efectivo deduciendo dicho monto de la liquidación del contrato de ejecución de obra. En caso de atrasos en la ejecución de la obra por causas imputables al contratista. su actuación debe ajustarse al contrato. Durante la ejecución de la obra dicho costo es asumido por la Entidad. lo que genera un mayor costo. las cuales están estrictamente relacionadas con esta. . OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE OBRA EN CASO DE ATRASO EN LA FINALIZACIÓN DE LA OBRA (ARTÍCULO 161). El contratista debe brindar al inspector o supervisor las facilidades necesarias para el cumplimiento de su función. con respecto a la fecha consignada en el calendario de avance de obra vigente. No obstante lo señalado en el párrafo precedente. y considerando que dicho atraso puede producir una extensión de los servicios de inspección o supervisión. el contratista ejecutor de la obra asume el pago del monto correspondiente por los servicios indicados.
. OBLIGACION DEL CONTRATISTA DE EJECUTAR EL CONTRATO CON EL PERSONAL OFERTADO (ARTICULO 162). Excepcionalmente y de manera justificada el contratista puede solicitar a la Entidad le autorice la sustitución del profesional propuesto. Es responsabilidad del contratista ejecutar su prestación con el plantel profesional ofertado. Cuando los postores presente dentro de su oferta como personal permanente a profesionales que se encuentran laborando como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción. dicha oferta debe ser descalificada. en cuyo caso el reemplazante debe reunir experiencia y calificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesional reemplazado.
La inclusión de mayores profesionales por parte del contratista no genera costos ni gasto para la Entidad. si dentro de los ocho días (8) días siguientes de presentada la solicitud la Entidad no emite pronunciamiento se considera aprobada la sustitución. debe anotarse tal ocurrencia en el cuaderno de obra e informarse por escrito a la Entidad el alcance de sus funciones.La sustitución del personal propuesto debe solicitarse a la Entidad quince (15) días antes que se culmine la relación contractual entre el contratista y el personal a ser sustituido. a efectos que esta pueda supervisar la efectiva participación de tales profesionales.5 UIT) ni mayor a una (1) UIT por cada dia de ausencia del personal en la obra. . En caso el contratista considere necesaria la participación de profesionales adicionales al plantel técnico ofertado. La Entidad le aplica al contratista una penalidad no menor a la mitad de una Unidad Impositiva Tributaria (0. En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencia y calificaciones del personal a ser reemplazado.
En la fecha de entrega del terreno. el mismo que debe encontrarse legalizado y es firmado en todas sus páginas por el inspector o supervisor. y por el residente. Dichos profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra. El presente articulo también resulta aplicable para los contratos de consultoría. salvo la selección de consultores individuales. según corresponda. El cuaderno de obra consta de una hoja original con tres (3) copias desglosables. a fin de evitar su adulteración. bajo custodia del residente no pudiendo impedirse el acceso al mismo. el contratista abre el cuaderno de obra. CUADERNO DE OBRA (ARTÍCULO 163). . El original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra. otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor. correspondiendo una de estas a la Entidad.
no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o supervisor. Concluida la ejecución y recibida la obra. impidiéndole anotar las ocurrencias. En el cuaderno de obra se anotan los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de esta. Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra. se presentan directamente a la Entidad o al inspector o supervisor según corresponda por el contratista o su representante. constituye causal de aplicación de una penalidad equivalente al cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho impedimento. El cuaderno de obra es cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida definitivamente por la Entidad. por medio de comunicación escrita.Si el contratista o su personal. ANOTACIÓN DE OCURRENCIAS (ARTÍCULO 164). firmando al pie de cada anotación el inspector o supervisor o el residente. el original queda en poder de la Entidad. . según sea el que efectúe la anotación.
la cual debe resolverlas en un plazo máximo de cinco (5) días. correspondiendo a esta en coordinación con el proyectista absolver la consulta dentro del plazo máximo de quince (15) días siguientes de la comunicación del inspector o supervisor. .CONSULTAS SOBRE OCURRENCIAS EN LA OBRA (ARTÍCULO 165). requieran de la opinión del proyectista son elevadas por estos a la Entidad dentro del plazo máximo de cuatro (4) días siguientes de anotadas. son absueltas por estos dentro del plazo máximo de cinco (5) días siguientes de anotadas las mismas. Vencido el plazo anterior y de no ser absueltas. Las consultas cuando por su naturaleza. Las consultas cuando por su naturaleza. no requieran de la opinión del proyectista. Las consultas se formulan en el cuaderno de obra y se dirigen al inspector o supervisor. en opinión del inspector o supervisor. el contratista dentro de los dos (2) días siguientes tiene que acudir a la Entidad. contados desde el día siguiente de la recepción de la comunicación del contratista. en opinión del inspector o supervisor. según corresponda.
el contratista tiene el derecho a solicitar ampliación de plazo contractual por el tiempo correspondiente a la demora. la Entidad debe considerar en el contrato celebrado con el proyectista cláusulas de responsabilidad y/o la obligación de atender las consultas que les remita la Entidad dentro del plazo que señale dicha cláusula. no se absuelve la consulta.Para este efecto. . vencidos los plazos. por la falta de absolución de la misma. Si en ambos casos. sin perjuicio de las acciones que se adopten contra el proyectista. Esta demora se computa sólo a partir de la fecha en que la no ejecución de los trabajos materia de la consulta empiece a afectar la ruta crítica del programa de ejecución de la obra. la Entidad debe absolver la consulta y dar instrucciones al contratista a través del inspector o supervisor. En caso no hubiese respuesta del proyectista en el plazo indicado en el párrafo anterior.
Documents Similar To CAPITULO DE OBRAS .pptx
Adelantos , Clases y Amortizacion 1
C_PROCESO_11-15-526479_286219011_2920555
El cobro Judicial de estimaciones de Obra Publica
Preguntas Grupo No. 2
El Mutuo Depósito Jesus
151229601 Rada 99 b 3
More From Y̶h̶o̶n̶y̶ C̶a̶r̶b̶a̶j̶a̶l̶ ̶s̶o̶t̶o̶