Source: http://docplayer.cz/583448-Prirucka-pro-ceske-kooperacni-partnery-realizace-projektu-program-cil-3-ziel-3.html
Timestamp: 2017-09-25 07:00:54+00:00
Document Index: 3373746

Matched Legal Cases: ['čl. 62', 'čl. 16', 'čl. 16', 'čl. 60', 'čl. 14', 'čl. 16', 'čl. 16', 'čl. 16', 'čl. 16', 'čl. 16', 'čl. 16', 'čl. 16', 'čl. 16', 'čl. 16', 'čl. 16', 'čl. 16', 'čl. 16', 'čl. 16', 'čl. 16', 'čl. 16', 'čl. 16', 'zákona č. 320', 'zákona č. 137', 'čl. 16', 'čl. 16', 'čl. 16', 'čl. 16', 'čl. 16', 'zákona č. 137']

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3 - PDF
Download "Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3"
1 Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu Program Cíl 3/Ziel 3 CCI-Code: 2007CB163PO017 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou Vydání 4, platnost od
2 Za obsah zodpovídá: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské nám. 6, Praha 1
3 OBSAH 1. Úvod Seznam zkratek a vymezení pojmů Právní navázání prostředků SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE (DOTAČNÍ SMLOUVA) Příprava Smlouvy o poskytnutí dotace Dokumenty, které je třeba dodat před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace Dokumenty, které je třeba dodat po podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Realizace projektu ZMĚNA PROJEKTU Zásadní změny projektu, které vyžadují schválení Monitorovacího výboru Změny projektu, které nevyžadují schválení Monitorovacího výboru...15 A. Příklady změn, které vyžadují úpravu Smlouvy o poskytnutí dotace...16 B. Příklady změn, které nevyžadují úpravu Smlouvy o poskytnutí dotace Vliv změny v projektu na Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu VÝBĚR DODAVATELE, VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Aplikované předpisy a obecné zásady Hodnotící kritéria Posouzení veřejných zakázek...18 A. Před vyhlášením zadávacího řízení...18 B. V průběhu zadávacího řízení...19 C. Před podpisem smlouvy s dodavatelem...19 D. Po podpisu smlouvy s dodavatelem SDÍLENÉ VÝDAJE ÚČETNICTVÍ A POVINNOST ARCHIVACE ÚČETNÍCH DOKLADŮ ÚČTY PROJEKTU UDRŽITELNOST PROJEKTU (LHŮTA ÚČELOVÉHO VÁZÁNÍ PROSTŘEDKŮ) Kontrola udržitelnosti projektu PUBLICITA Povinné náležitosti publicity Způsob zajištění publicity v závislosti na typu projektu Pravidla pro správné zajištění publicity projektu Proplácení dotace KONTROLA VÝDAJŮ KOOPERAČNÍCH PARTNERŮ Závěrečná kontrola výdajů kooperačních partnerů KONTROLA ŽÁDOSTI O PLATBU OVĚŘOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ NA MÍSTĚ PROPLACENÍ PROSTŘEDKŮ ERDF A SR Nesrovnalosti PORUŠENÍ POVINNOSTÍ STANOVENÝCH SMLOUVOU O POSKYTNUTÍ DOTACE DEFINICE NESROVNALOSTÍ Seznam příloh...38
4 1. Úvod Vážený úspěšný žadateli, máte za sebou první fázi projektového cyklu, která skončila schválením projektu Monitorovacím výborem. Následuje neméně důležitá část projektového řízení, a sice samotná fyzická realizace projektu. Možnými úskalími realizace se Vás pokusí provést tato Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu (dále jen Příručka ), kterou právě držíte v ruce. Je určena příjemcům dotace a zahrnuje veškeré informace potřebné k realizaci projektu a čerpání peněz z prostředků EU prostřednictvím Operačního programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou (dále jen Program Cíl 3/Ziel 3 ). Tato Příručka obsahuje jak informace o povinnostech spojených s realizací projektu, tak i vzory jednotlivých dokumentů (Smlouva o poskytnutí dotace, Zpráva o průběhu projektu, Žádost o platbu apod.). S Příručkou by se měl seznámit každý z partnerů již před podáním samotné projektové žádosti, jednak z toho důvodu, že některá ustanovení (např. postupy pro výběr dodavatele) se vztahují také na fázi přípravy projektu a projektové žádosti, a také z toho důvodu, aby byl předem obeznámen s podmínkami pro poskytnutí dotace. Příručka navazuje na Příručku pro české kooperační partnery podávání žádostí, která se zabývá fází přípravy projektu a podání žádosti. Obě příručky jsou k dispozici v elektronické podobě na stránkách Programu Cíl 3/Ziel 3 v sekci Předpoklady pro poskytnutí dotace Legislativní rámec Národní předpisy. Kontaktní údaje subjektů zapojených do Programu Cíl 3/Ziel 3 nalezete v příloze č.1 této Příručky. Veškeré aktuální formuláře týkající se realizace naleznete na stránkách Změny (revize) v Příručce se provádějí buď vydáním Metodického pokynu Národního orgánu (v případě dílčích změn) nebo zveřejněním nového vydání Příručky (v případě rozsáhlejších změn). Aktualizace upravené Metodickými pokyny jsou automaticky zahrnuty do dalšího vydání Příručky. Datum počátku platnosti daného Metodického pokynu nebo vydání Příručky je vždy uvedeno na titulní straně dokumentu. Toto nové vydání je platné pro všechny projektové žádosti, které jsou předloženy po jeho zveřejnění. Informace o vydání nové verze Příručky, resp. Metodického pokynu budou zveřejněny na stránkách Autoři této Příručky doporučují pravidelné sledování stránek Programu Cíl 3/Ziel 3, které lze nalézt na a kde jsou průběžně zveřejňovány další důležité informace, které mohou být pro realizaci projektu podstatné. Své náměty, připomínky a vůbec jakékoliv názory na obsah, přesnost a praktickou použitelnost Příručky můžete zasílat na ovou adresu: nebo a přispět tak v případných aktualizacích tohoto materiálu k jeho lepší použitelnosti pro příjemce dotace. Za Vaše ohlasy děkují Romana Zelenková a Josef Žid
5 2. Seznam zkratek a vymezení pojmů CO CRR ČR ČR DPH ECB EK ERDF ES EU JTS KP KÚ LP MMR MV NO PP ŘO SAB SF SMWA SR ZSCO Certifikační orgán Centrum pro regionální rozvoj České republiky Česká republika Daň z přidané hodnoty Evropská centrální banka Evropská komise Evropský fond pro regionální rozvoj (z anglického European Regional Development Fund ) Evropské společenství Evropská unie Společný technický sekretariát (z anglického Joint Technical Sekretariat ) Kooperační partner Krajský úřad Lead partner Ministerstvo pro místní rozvoj Monitorovací výbor Národní orgán Projektový partner Řídící orgán Saská rozvojová banka -dotační banka- (z německého Sächsische Aufbaubank-Förderbank- ) Strukturální fondy Saské státní ministerstvo hospodářství, práce a dopravy (z německého Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr ) Státní rozpočet Zprostředkující subjekt Certifikačního orgánu 3
6 VYMEZENÍ POJMŮ Certifikační orgán Certifikační orgán zodpovědný za celkové finanční řízení prostředků poskytnutých ze zdrojů EU včetně certifikace je zřízen v rámci Saského státního ministerstva hospodářství, práce a dopravy (SMWA) a je funkčně oddělený od Řídícího orgánu. Vyhotovuje a předkládá Evropské Komisi certifikované výkazy výdajů a žádosti o platby, přijímá platby od EK za celý Program Cíl 3/Ziel 3. Certifikační orgán osvědčuje, že výkazy výdajů jsou pravdivé, vycházejí ze spolehlivého účetního systému a jsou založeny na ověřitelných podkladech. Doba realizace projektu Doporučená maximální doba trvání projektu činí zpravidla tři roky. Počítá se od data uvedeného v projektové žádosti jako počátek realizace. Delší dobu trvání projektu musí Lead partner zdůvodnit ve formuláři projektové žádosti. Oficiální registrace projektové žádosti na JTS po úspěšně ukončeném odborném posouzení zaregistruje JTS projektovou žádost v centrálním datovém systému. Datem registrace začíná časová způsobilost výdajů. Zahájení projektu = vznik prvního výdaje na realizaci projektu. Ukončení projektu = vznik posledního výdaje. K tomuto datu musejí být uhrazeny veškeré výdaje. Výdaje, které budou uhrazeny po tomto datu, jsou nezpůsobilé. Datum ukončení projektu je pro partnera závazné, proto by měl při stanovení časového harmonogramu počítat s dostatečnou časovou rezervou. Zahájení a ukončení projektu je uvedeno v projektové žádosti a následně ve Smlouvě o poskytnutí dotace. Výdaje vzniklé před oficiální registrací projektové žádosti a po ukončení projektu nebudou považovány za způsobilé. Výjimkou jsou výdaje na přípravu projektu, které mohou vzniknout i před oficiální registrací projektové žádosti, nejdříve však Tyto výdaje nesmí překročit 5 % způsobilých výdajů daného kooperačního partnera. Dotace Finanční prostředky ERDF a státního rozpočtu České republiky (dále jen SR ČR ) poskytnuté a využívané na realizaci projektu. Evropský fond pro regionální rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) zásadně přispívá k dosažení cíle podpory rozvoje a strukturálních změn regionů, jejichž rozvoj zaostává a jejichž hospodářská a sociální přeměna čelí strukturálním obtížím. Fond rovněž přispívá k podpoře udržitelného rozvoje a k vytváření udržitelných pracovních příležitostí. Fond malých projektů V rámci Fondu malých projektů mohou být podporovány projekty s požadovaným příspěvkem z prostředků ERDF až do výše (resp v případě, že se jedná o projekt, u kterého není aplikován princip Lead partnera) a celkovými náklady max , které podporují a zintenzivňují přeshraniční informovanost, komunikaci a spolupráci mezi občany, sdruženími a institucemi ve společném dotačním území a posilují identifikaci obyvatelstva se společným životním prostorem. Realizace Fondu malých projektů probíhá ve vlastní zodpovědnosti čtyř česko-saských euroregionů: 4
7 Euregio Egrensis (http://www.euregio-egrensis.cz/), Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří (http://www.euroregion-erzgebirge.de/), Euroregion Elbe/Labe (http://www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/), Euroregion Neisse- Nisa-Nysa. (http://www.neisse-nisa-nysa.org/). Podrobná ustanovení jsou dána ve společném Realizačním dokumentu pro Fond malých projektů. Implementace Proces řízení a provádění Programu Cíl 3/Ziel 3, který zahrnuje zejména následující činnosti: schválení a vyhlášení Programu Cíl 3/Ziel 3; příprava, hodnocení, výběr a realizace projektů; kontrola; autorizace a provádění plateb; monitorování projektů a hodnocení dopadů projektů. Kontrola vzorku operací Kontrola prováděná podle čl. 62 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. Specifická forma veřejnosprávní kontrolní činnosti prováděná skupinou auditorů v působnosti auditního orgánu, která je důsledně oddělena od ostatních kontrol vyžadovaných při správě veřejných prostředků. Kontrolor dle čl. 16 Subjekt ustanovený podle čl. 16 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, který kontroluje a protokoluje legalitu (zákonnost) a řádnost výdajů, které nahlásí kooperační partner. Mimo to provádí kontroly na místě. Jako kontroloři podle článku 16 jsou stanoveni: - pro saské kooperační partnery Saská rozvojová banka -dotační banka- (SAB); - pro české kooperační partnery Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR ČR), kontaktním místem jsou místně příslušné regionální pobočky: pro Liberecký kraj pobočka Severovýchod se sídlem v Hradci Králové a pracovištěm v Liberci; pro Ústecký a Karlovarský kraj pobočka Severozápad se sídlem v Chomutově. Kooperační partner Jakýkoliv partner (tj. Lead partner i projektový partner) realizující a účastnící se na projektu spolufinancovaném z rozpočtu EU. 5
8 Lead partner Partner předkládající projektovou žádost, který zodpovídá za správnost a pravdivost údajů v ní uvedených. Do doby podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace je LP chápán ve smyslu žadatele a po podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace je chápán ve smyslu příjemce. Po schválení projektu MV je s ním sepsána Smlouva o poskytnutí dotace, na jejímž základě je nositelem dotace z prostředků EU a nese celkovou zodpovědnost za realizaci projektu. Prostředky na základě Smlouvy o poskytnutí dotace přijaté od Zprostředkujícího subjektu Certifikačního orgánu dále převádí na účty svých projektových partnerů. Čeští LP mohou na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu přijímat také dotaci na spolufinancování jimi prováděných aktivit. Každý projekt má Lead partnera, který je zodpovědný za celkovou koordinaci, management projektu, podávání zpráv o projektu a za realizaci projektu. Detailní definice Lead partnera je uvedena ve Společném realizačním dokumentu Programu Cíl 3/Ziel 3 v části IV příloha dokumentu. Monitorovací období Určité, předem stanovené období v průběhu realizace projektu, které je po svém uplynutí popsané průběžnou či závěrečnou Zprávou o průběhu projektu (viz dále). Jednotlivá monitorovací období na sebe musí navazovat jak na úrovni partnerů, tak na úrovni projektu. Proto je Lead partner povinen se svými partnery, kteří se na projektu podílejí, dohodnout monitorovací období závazně a jednotně tak, aby všichni kooperační partneři měli stejná monitorovací období. Monitorovací výbor Orgán zřízený oběma členskými státy, který je zodpovědný především za výběr projektů vhodných k realizaci, monitorování pokroku dosaženého při realizaci prioritních os a cílů stanovených v Programu Cíl 3/Ziel 3. Národní orgán Orgán státní správy odpovědný za realizaci Programu Cíl 3/Ziel 3 na území ČR. Je partnerem Řídícího orgánu. Funkci Národního orgánu a konkrétní činnosti spojené s touto funkcí zajišťuje Odbor evropské územní spolupráce Ministerstva pro místní rozvoj. Nesrovnalost Za nesrovnalost se považuje porušení předpisů ES, ČR nebo Svobodného státu Sasko (včetně povinností stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace, příp. v jiném obdobném dokumentu), které upravují použití prostředků z rozpočtu EU nebo veřejných zdrojů ČR nebo Svobodného státu Sasko, v jehož důsledku jsou nebo by mohly být dotčeny veřejné rozpočty ČR nebo Svobodného státu Sasko nebo souhrnný rozpočet EU formou neoprávněné výdajové položky. Tzn., že se jedná o každé porušení podmínek, za kterých byly prostředky z rozpočtu EU poskytnuty České republice nebo Svobodnému státu Sasko a každé porušení podmínek, za kterých byly tyto prostředky a prostředky národních veřejných rozpočtů dále poskytnuty jednotlivým kooperačním partnerům. Nezpůsobilé výdaje Jedná se o výdaje, které nemohou být spolufinancovány z ERDF ani ze SR ČR. Pokud tyto výdaje v průběhu realizace projektu vzniknou, musí být vždy financovány z jiných zdrojů, 6
9 než z dotace poskytnuté prostřednictvím Programu Cíl 3/Ziel 3. Tyto výdaje nejsou započítány do základu, ze kterého se vypočítává výše dotace. Prioritní osa Jedna z priorit strategie rozvoje v Programu Cíl 3/Ziel 3 skládající se z oblastí podpory, které spolu vzájemně souvisí a mají konkrétní a měřitelné cíle. Programový dokument Operačního programu Ziel 3/Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou Dokument připravily společně oba partnerské státy za účelem vymezení obsahu Programu Cíl 3/Ziel 3 v období Dokument obsahuje analýzu a popis situace území, strategii Programu Cíl 3/Ziel 3 vymezenou prostřednictvím prioritních os a oblastí podpory, indikativní finanční alokace a rámcový popis implementace Programu Cíl 3/Ziel 3. Operační program byl schválen 20. prosince 2007 pod číslem CCI-kódu 2007CB163PO017. Projekt Soubor činností realizovaný prostřednictvím Lead partnera a projektových partnerů. Projektový partner Mimo Lead partnera jakýkoliv partner účastnící se na realizaci daného projektu. Je zodpovědný za realizaci své části projektu v rámci Programu Cíl 3/Ziel 3, přičemž zodpovědnost za realizaci celého projektu nese Lead partner. PP přijímá od LP na základě Smlouvy o spolupráci finanční podíl prostředků z ERDF. Čeští PP mohou na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu přijímat také dotaci na spolufinancování jimi prováděných aktivit. Příručky pro české kooperační partnery: podávání žádosti a realizace projektu Příručky obsahující informace o podmínkách poskytování dotace, předkládání projektových žádostí, odpovědnosti kooperačních partnerů, hodnocení a výběru projektů, podmínkách a detailních postupech při realizaci projektu. Regionální subjekty Krajské úřady Libereckého, Ústeckého a Karlovarského kraje. Regionální subjekty zajišťují konzultace a poradenství k projektovým záměrům, přijímají projektové žádosti českých Lead partnerů, zajišťují odborné posouzení projektové žádosti a poskytují JTS podporu při hodnocení projektových žádostí. Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu Rozhodnutí vydané Národním orgánem všem českým kooperačním partnerům, kteří se podílí na realizaci projektů, jež byly schváleny MV, a kteří v rámci projektové žádosti požádali o dotaci z prostředků státního rozpočtu. Na základě tohoto Rozhodnutí je poskytována dotace ze státního rozpočtu. Rozhodnutí stanovuje základní podmínky a pravidla pro realizaci příslušné části projektu a pro vyplacení dotace. Řídící orgán Orgán státní správy (Saské státní ministerstvo hospodářství, práce a dopravy SMWA) odpovědný za celkovou realizaci Programu Cíl 3/Ziel 3. Úkoly zajišťuje dle čl. 60 Nařízení Rady (ES) č. 1083/
10 Smlouva o poskytnutí dotace Smlouva o poskytnutí dotace představuje právní základ pro poskytnutí dotace na projekt. Jedná se o soukromoprávní smlouvu, která podléhá německému právu. Je uzavřena mezi SAB, zastoupenou JTS, a Lead partnerem, jehož projekt byl schválen Monitorovacím výborem. Smlouva o poskytnutí dotace stanovuje základní podmínky a pravidla pro realizaci projektu a pro vyplacení dotace. Soupiska účetních dokladů Jedná se o dokument, který zahrnuje seznam všech účetních dokladů prokazujících, že výdaje byly ve sledovaném monitorovacím období skutečně vynaloženy a uhrazeny, a údaje o těchto dokladech. Soupiska je vyhotovována na dvou odlišných úrovních. Jednak na úrovni jednotlivých kooperačních partnerů, tzn. že každý kooperační partner vede soupisku vztahující se pouze na jím uskutečněné výdaje za dané monitorovací období (tzv. Dílčí soupiska). Druhou úrovní je soupiska, která zahrnuje výdaje vynaložené v daném monitorovacím období za celý projekt (tzv. Souhrnná soupiska). Tuto soupisku zpracovává Lead partner a spolu s dalšími podklady ji předkládá jako přílohu Žádosti o platbu. Společný realizační dokument Dokument, který připravily společně oba partnerské státy, detailně rozpracovává Programový dokument a je určen pro implementaci Programu Cíl 3/Ziel 3. Obsahuje zejména detailní informace o prioritních osách, oblastech podpory, příjemcích dotace, pravidlech způsobilosti výdajů a způsobu implementace Programu Cíl 3/Ziel 3. Dokument schvaluje saská vláda a je závazný pro kooperační partnery z obou států. Společný technický sekretariát Subjekt zajišťující zejména administrativní podporu MV a plnící úkoly dle čl. 14 odst. 1 pododst. 2 Nařízení (ES) č. 1080/2006. Typickými úkoly Společného technického sekretariátu jsou konzultace projektových záměrů s potenciálními příjemci a jejich podpora, příjem projektových žádostí a jejich registrace, celková koordinace a (ve spolupráci s regionálními subjekty) provádění odborné kontroly a hodnocení přeshraničního dopadu projektových žádostí, příprava zasedání MV a pracovních skupin včetně zpracování výsledků z těchto zasedání, spolupráce při zpracování ročních a závěrečných prováděcích zpráv, spolupráce na informačních a propagačních opatřeních, podpora subjektů zapojených do implementace programu, zejména Řídícího orgánu. JTS Programu Cíl 3/Ziel 3 sídlí v Saské rozvojové bance -dotační bance- (SAB) v Drážďanech. Společnému technickému sekretariátu je svěřena praktická realizace programu. Pracuje z pověření a v úzké koordinaci s Řídícím orgánem a spolupracuje se všemi dalšími orgány podílejícími se na Programu Cíl 3/Ziel 3. Spolufinancování Míra účasti jednotlivých zdrojů financování podílejících se na financování projektu. Věcný příspěvek Věcným příspěvkem se rozumí poskytnutí nepeněžitého vkladu do projektu, např. pozemku, stavby, zařízení, materiálu, neplacené dobrovolné práce apod. 8
11 Zpráva o průběhu projektu V Programu Cíl 3/Ziel 3 jsou dvě úrovně zpráv vztahujících se k monitoringu projektu jedná se o dílčí zprávu na úrovni části projektu daného kooperačního partnera a souhrnnou zprávu na úrovni celého projektu. Pro obě tyto úrovně zpráv existuje jediný standardizovaný formulář (viz příloha č. 5). Kooperační partner ve formuláři pouze zaškrtne, o jaký typ zprávy se jedná. Stejně tak kooperační partner ve formuláři zaškrtne, zda se jedná o průběžnou zprávu či závěrečnou zprávu odevzdávanou na konci realizace projektu. Dílčí zpráva o průběhu projektu Jedná se o monitorovací zprávu o realizovaných opatřeních za sledované monitorovací období, kterou zpracovává každý jednotlivý kooperační partner za svou část projektu v příslušném národním jazyce. Dílčí zpráva slouží jako podklad ke kontrole dle čl. 16. V případě, že kooperační partner nemá v daném monitorovacím období žádné výdaje, Dílčí zprávu nezpracovává. Jednotlivé Dílčí zprávy na sebe musí časově navazovat a korespondovat s příslušnou Dílčí soupiskou. Je třeba dbát také na to, aby monitorovací období jednotlivých kooperačních partnerů byla jednotná. Na konci projektu kooperační partner vypracuje závěrečnou Dílčí zprávu o průběhu projektu, která obsahuje souhrnné informace o realizovaných opatřeních kooperačního partnera od zahájení do ukončení projektu (tedy za celou dobu realizace projektu). Souhrnná zpráva o průběhu projektu Jedná se o monitorovací zprávu o realizovaných opatřeních za sledované monitorovací období, kterou zpracovává LP, a to za celý projekt (tj. za všechny KP). LP předkládá tuto Souhrnnou zprávu společně s Žádostí o platbu Zprostředkujícímu subjektu Certifikačního orgánu a v kopii příslušným kontrolorům dle čl. 16. Jednotlivé Souhrnné zprávy na sebe musí časově navazovat. V případě, že v daném kalendářním roce Lead partner nepředkládá žádnou Žádost o platbu (tj. v celém projektu nebyly v daném kalendářním roce realizovány žádné výdaje), je povinen předložit Společnou zprávu o průběhu projektu, a to nejpozději do 12 kalendářních měsíců od zahájení realizace projektu / předložení poslední Souhrnné zprávy o průběhu projektu. Tuto zprávu zasílá LP v kopii na vědomí také příslušnému kontrolorovi dle čl. 16. Zprostředkující subjekt Certifikačního orgánu Zprostředkující subjekt Certifikačního orgánu (ZSCO) je umístěn v SAB (konkrétně se jedná o oddělení Abt. Bestandsverwaltung ). Kontroluje žádosti o platbu českých a saských Lead partnerů a provádí vůči nim platby. Způsobilé výdaje Výdaje vynaložené na stanovený účel a v rámci období stanoveného ve Smlouvě o poskytnutí dotace, které jsou v souladu s příslušnými předpisy ES, Metodickou příručkou způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období a pravidly Programu Cíl 3/Ziel 3, případně národními pravidly. Obecně způsobilost výdajů končí , doporučujeme však kooperačním partnerům v souvislosti s tímto termínem počítat s dostatečnou časovou rezervou pro vyúčtování výdajů projektu. 9
12 Žádost o platbu Žádost o platbu zpracovává LP. Zahrnuje výdaje KP podílejících se na projektu, které jsou schváleny kontrolorem dle článku 16. LP předkládá Žádost o platbu Zprostředkujícímu subjektu certifikačního orgánu (v rámci SAB, Abt. Bestandsverwaltung) a to v běžném rozpočtovém období nejpozději do 30. listopadu (mají-li být výdaje proplaceny ještě v témže roce). O proplacení prostředků lze žádat průběžně na základě plánu (harmonogramu) plateb, zpravidla čtyřikrát ročně. Proplácení probíhá vůči Lead partnerovi na principu náhrady. Za platbu je odpovědný Zprostředkující subjekt Certifikačního orgánu. Lead partner po obdržení platby převede kooperačním partnerům příslušné částky, které jim náleží za jejich část projektu. Žádost o změnu projektu Realizace projektu musí probíhat v souladu s projektovou žádostí a Smlouvou o poskytnutí dotace. Jakékoliv odchylky a změny v projektu je nutné neprodleně hlásit JTS. Neohlášení změn může mít za následek zkrácení nebo úplné odebrání dotace. Některé změny vyžadují souhlas příslušného orgánu (JTS/MV). Změny hlásí LP prostřednictvím formuláře Oznámení změny projektu. 10
13 3. Právní navázání prostředků 3.1. Smlouva o poskytnutí dotace (Dotační smlouva) SAB, zastoupená JTS, uzavře po schválení projektu Monitorovacím výborem s Lead partnerem dvojjazyčnou soukromoprávní Smlouvu o poskytnutí dotace. Smlouva o poskytnutí dotace obsahuje zejména základní údaje (přesné označení LP, který je příjemcem dotace; identifikace ostatních projektových partnerů, jejichž práva a povinnosti vyplývají ze Smlouvy o spolupráci; právní předpisy, na jejichž základě je Smlouva o poskytnutí dotace uzavřena), dále výši a účel dotace, plán výdajů a financování projektu, podmínky pro realizaci a dobu realizace projektu, ustanovení týkající se kontroly dle čl. 16, podávání Žádostí o platby a zadávání zakázek třetím subjektům, práva a povinnosti LP. Smlouva o poskytnutí dotace obsahuje kromě prostředků ERDF také národní veřejné prostředky německé strany; zmíněny jsou také prostředky české strany, avšak právní nárok na prostředky ze státního rozpočtu ČR neplyne ze Smlouvy o poskytnutí dotace, nýbrž z Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SR, které s každým KP jednotlivě uzavírá MMR. Doporučujeme nejen Lead partnerovi ale i ostatním PP seznámit se důkladně s podmínkami Smlouvy o poskytnutí dotace, protože jejich porušení může vést až k navrácení celé částky poskytnuté dotace. V případě nejasností ohledně podmínek stanovených Smlouvou o poskytnutí dotace doporučujeme kontaktovat pracovníky JTS Příprava Smlouvy o poskytnutí dotace Smlouvu o poskytnutí dotace připravuje JTS. Připravenou smlouvu, v níž jsou zapracovány případné změny a podmínky stanovené Monitorovacím výborem, postoupí SAB Lead partnerovi k akceptaci (podpisu). Doporučujeme, aby Lead partner Smlouvu o poskytnutí dotace řádně prostudoval a případné změny a podmínky vzal na vědomí. Lead partner akceptuje (podepíše) Smlouvu o poskytnutí dotace ve lhůtě 4 týdnů a informuje o této skutečnosti také všechny své projektové partnery Dokumenty, které je třeba dodat před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace Oprávnění k provádění stavebních prací a projektová dokumentace Čeští KP jsou povinni v případě, že v rámci projektu provádí stavební práce a nepředložili tento doklad již s projektovou žádostí předložit Doklad opravňující provádět stavební práce a Projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem, která byla podkladem pro vydání takovéhoto příslušného oprávnění k provádění stavebních prací. Více informací naleznete v Příručce pro české kooperační partnery podávání žádostí v kapitole Podklady předkládané po schválení projektu Monitorovacím výborem. Před podpisem Smlouvy je třeba dodat další podklady stanovené v podmínkách odborného hodnocení nebo členy MV v případě, že takovéto podklady byly vyžadovány. 11
14 Dokumenty, které je třeba dodat po podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace Plán plateb Po akceptování Smlouvy o poskytnutí dotace předloží Lead partner Společnému technickému sekretariátu ve lhůtě 14 dnů závazný Plán (harmonogram) plateb pro projekt (dále jen Plán plateb, viz příloha č. 12), který obsahuje plánované roční částky k proplacení za celý projekt, které jsou dále rozděleny na dílčí částky německých a českých KP a také podle monitorovacích období. Plán plateb musí být v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace. Čeští LP musí mít tento plán odsouhlasen národně příslušným kontrolorem dle článku 16 tzn. Centrem pro regionální rozvoj ČR. Český LP komunikuje s pracovníky místně příslušné pobočky CRR ČR v Liberci (pro Liberecký kraj) nebo v Chomutově (pro Karlovarský a Ústecký kraj). Roční částky za celý projekt uvedené v Plánu plateb jsou závazné. ZSCO na jejich základě ročně připravuje odhad sumy dotačních prostředků, které si vyžádá od EK. Proto, bude-li chtít LP v daném roce požádat o více, než původně v Plánu plateb uvedl, nelze zaručit, že SAB bude mít na svém účtu dostatek peněz, a že bude tudíž Lead partnerovi vyhověno. Pokud naopak bude v daném roce čerpána nižší částka, než která byla uvedena v Plánu plateb, a v důsledku toho nebude na úrovni programu splněn závazek čerpání prostředků vůči EK, může dojít k situaci, že o nedočerpanou částku bude krácena dotace na projekt. Upozorňujeme proto všechny KP, zejména pak LP, aby sestavování Plánu plateb věnovali velkou pozornost a stanovovali roční částky co nejreálněji se zohledněním doby trvání kontroly dle čl. 16, která se pohybuje okolo 3 měsíců (viz kap. 5.1). V případě, že KP zjistí, že nebude možné naplnit Plán plateb, měli by o tom okamžitě prostřednictvím LP informovat JTS a dohodnout další postup (např. provedení změny Plánu plateb viz kap. 4.1 Změna projektu této Příručky). Po podpisu Smlouvy je třeba dodat další podklady stanovené v podmínkách odborného hodnocení nebo členy MV v případě, že takovéto podklady byly vyžadovány Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR Čeští kooperační partneři mají možnost získat dotaci ze státního rozpočtu ČR. Tato dotace se proplácí v měně EUR a představuje až 5 % z celkových způsobilých výdajů při zohlednění příjmů příslušného kooperačního partnera. Pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR se nepodává zvláštní žádost, o tyto dotační prostředky se požádá společně s prostředky ERDF v určeném formuláři projektové žádosti (ke stažení na internetové stránce Pokud je žadatelem organizační složka státu (např. ministerstva a na ně svým rozpočtem napojené organizace jako státní hasiči, státní policie atd.) nebo příspěvková organizace zřízená organizační složkou státu, má nárok pouze na dotaci z ERDF, protože zbývajících 15 % obdrží ze státního rozpočtu České republiky prostřednictvím své rozpočtové kapitoly. Po schválení projektů Monitorovacím výborem připraví MMR, jako Národní orgán, Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ( Rozhodnutí ministra ), kterým dojde k souhrnnému potvrzení poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR pro všechny české partnery, kteří o ni v projektové žádosti požádali a jejichž projekt byl schválen MV. Následně MMR vydá v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., (Rozpočtová pravidla) v platném znění, Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu (dále jen 12
15 Rozhodnutí SR, viz příloha č. 11). Toto Rozhodnutí SR bude vydáno jednotlivě pro každého kooperačního partnera, kterému byla schválena dotace ze státního rozpočtu České republiky. Rozhodnutí SR je vydáváno v CZK se stanovením závazné částky v EUR a měnového kursu, kterým byla částka z EUR přepočtena na CZK. Rozhodnutí SR bude vydáno po podepsání Smlouvy o poskytnutí dotace. Kooperačním partnerům bude Rozhodnutí SR distribuováno prostřednictvím kontrolora dle čl. 16. Každý kooperační partner po obdržení Rozhodnutí SR vyplní formulář s identifikačními údaji účtu (viz příloha č. 7), na který mu bude dotace zasílána a vyplněný formulář doručí zpět kontrolorovi dle čl. 16. V případě, kdy je českým partnerem v projektu příspěvková organizace územního samosprávného celku, musí být dotace zasílána na účet (postačí běžný účet) zřizovatele této příspěvkové organizace. Z tohoto důvodu může být partner požádán o doplnění informací týkající se svého zřizovatele. 13
16 4. Realizace projektu Základem pro realizaci projektu je projektová žádost a ujednání definovaná ve Smlouvě o poskytnutí dotace. Za celkovou realizaci projektu, tj. management projektu a vypracovávání zpráv, správu prostředků EU vztahujících se k projektu, řádné využití prostředků v rámci celého projektu atd., nese odpovědnost Lead partner projektu. Realizace projektu musí probíhat v souladu s podmínkami obsaženými ve Smlouvě o poskytnutí dotace a jejích přílohách. Lead partner projekt realizuje ve spolupráci s projektovými partnery. Postup realizace je třeba pečlivě dokumentovat a sledovat, při změnách je třeba neprodleně informovat JTS a případně včas podat žádost k provedení změny, tj. vyplnit a předložit formulář Oznámení změny projektu Změna projektu Pokud v průběhu realizace projektu dojde ke změně v projektu oproti plánu uvedenému v projektové žádosti, resp. ve Smlouvě o poskytnutí dotace, je nutné, aby o tom PP, který toto zjistí, neprodleně informoval Lead partnera. LP je pak povinen dvojjazyčně písemně ohlásit změnu JTS a to ihned, jakmile nutnost provést změnu identifikuje nebo je o ní informován svými projektovými partnery nebo, nelze-li dříve, pak ihned poté, co změna nastane (např. v případě změny názvu některého z partnerů, změny právní formy apod.). Ohlášení změny je oprávněn podat pouze LP, a to prostřednictvím standardizovaného formuláře žádosti o změnu (viz příloha č. 13 Oznámení změny projektu). JTS poté rozhodne o závažnosti změny a dalším postupu (např. zda bude nutné upravit Smlouvu o poskytnutí dotace či zda bude potřeba předložit změnu ke schválení Monitorovacímu výboru). U změn českých KP si JTS zpravidla vyžádá (písemné) stanovisko ke změně od příslušného kontrolora dle čl. 16. Skutečnost, že byla podána žádost o změnu/změna oznámena, pak KP uvede také v příslušné Dílčí zprávě o průběhu projektu (bod 6 Zpráva o realizovaných opatřeních) vypracované za monitorovací období, v němž byla podána žádost o změnu/změna oznámena, a změnu stručně popíše a odůvodní. Změny mající vliv na realizaci projektu a jeho finanční řízení doporučujeme českým kooperačním partnerům konzultovat s příslušnou pobočkou CRR ČR jakožto kontrolorem dle čl. 16 ještě před zasláním žádosti o změnu na JTS. Této možnosti lze využít ve chvíli, kdy má KP připraven jasný koncept připravované změny. Tzn. kontrolor dle čl. 16 může příjemci dotace pomoci s hledáním vhodného řešení, poradit mu, co je možné či vhodné apod., avšak v žádném případě pro KP nezpracovává žádost o změnu (ani její návrh), to náleží pouze partnerům. Zároveň je třeba odlišovat proces konzultace od vydání stanoviska ke změně, které kontrolor dle čl. 16 vydává vždy až na základě podnětu JTS po oficiálním podání žádosti o změnu. Změny v projektu jsou rozděleny do několika kategorií podle jejich významu a závažnosti (přičemž pro všechny změny platí, že musí být co nejdříve ohlášeny na JTS). Příklady uvedené v následujícím textu nepředstavují vyčerpávající výčet možných změn. O způsobu řešení změn dále v textu neuvedených vždy rozhodne JTS Zásadní změny projektu, které vyžadují schválení Monitorovacího výboru Mezi změny, jejichž schválení vyžaduje souhlas MV, patří zejm. následující změny: 14
17 - změny plánu výdajů a plánu financování, které způsobí navýšení dotace z prostředků ERDF pro celý projekt; - změny v aktivitách projektu, které zásadně ovlivní dosažení cílů projektu; - přesun prostředků mezi českými a německými KP, pokud díky tomu již nebude splněno kritérium společného financování; - změna KP, pokud má tato závažný dopad na realizaci projektu; - změna umístění realizace projektu, pokud má tato závažný vliv na přeshraniční dopad projektu. V uvedených případech a také v dalších případech, u kterých tak JTS na základě posouzení žádosti rozhodne, připraví JTS podklady pro rozhodnutí MV, které předloží členům výboru. LP poté bude o rozhodnutí MV informován. Pokud MV odsouhlasí žádost o změnu, JTS změní příslušným způsobem Smlouvu o poskytnutí dotace a projekt bude pokračovat. Vzhledem k tomu, že zasedání MV se konají pouze několikrát ročně (zpravidla čtyřikrát), upozorňujeme, že proces schvalování těchto změn je poměrně zdlouhavý Změny projektu, které nevyžadují schválení Monitorovacího výboru Kromě zásadních změn, jejichž schválení vyžaduje souhlas Monitorovacího výboru, je třeba JTS neprodleně oznámit veškeré změny včetně změn popsaných v 9 odst. 3 Smlouvy o poskytnutí dotace, kdy: - po uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace dojde ke snížení způsobilých výdajů 1 stanovených v plánu výdajů a financování projektu ( 3 odst. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace); - Lead partner sám nebo jeho projektoví partneři po uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace požádají jiné veřejné subjekty o dotační prostředky pro projekt uvedený v 1 Smlouvy o poskytnutí dotace nebo části tohoto projektu, nebo pokud od jiných veřejných subjektů dotační prostředky obdrží; - Lead partner sám nebo jeho projektoví partneři obdrží pro projekt další prostředky od třetích subjektů; - se změní nebo zanikne projekt nebo jiné okolnosti podstatné pro poskytnutí dotačních prostředků pro projekt; - se ukáže, že projekt nelze realizovat, nebo ho nelze realizovat v zamýšleném rozsahu, resp. ho nelze realizovat s poskytnutými dotačními prostředky; - dojde ke změně nebo ke zrušení Smlouvy o spolupráci (změna projektových partnerů si vyžaduje předchozí souhlas SAB); - dojde ke změně harmonogramu sděleného SAB podle 9 odst. 1, Smlouvy o poskytnutí dotace (pak musí být SAB neprodleně předložen nový harmonogram, v případě českých Lead partnerů odsouhlasený příslušným kontrolorem dle čl. 16); - bylo na majetek Lead partnera nebo na majetek některého z jeho projektových partnerů zahájeno insolvenční řízení nebo byl podán návrh na jeho zahájení. 1 Např. když kooperační partner zjistí, že část projektu nelze realizovat, dále snížení způsobilých výdajů z důvodu změny režimu plátce DPH apod. Pod oznamovací povinnost dle tohoto ustanovení Smlouvy nespadají případy neuznání výdaje jako způsobilého v rámci kontroly dle čl
18 Všechny změny projektu, které nevyžadují schválení Monitorovacího výboru (vč. výše uvedených), lze rozdělit na dvě skupiny. První skupinou jsou změny, které se týkají Smlouvy o poskytnutí dotace a které vyžadují úpravu této Smlouvy. K těmto změnám je třeba souhlasu JTS. Úpravy Smlouvy o poskytnutí dotace provádí SAB zastoupená JTS. Druhou skupinou jsou méně závažné změny nevyžadující úpravy Smlouvy o poskytnutí dotace. JTS takovéto změny bere na vědomí. Je však třeba, aby v souladu s výše popsaným postupem byl JTS Lead partnerem informován i o takovýchto změnách! A. Příklady změn, které vyžadují úpravu Smlouvy o poskytnutí dotace - navýšení jedné hlavní rozpočtové kapitoly kooperačního partnera o více než 20 % její původní výše při současné kompenzaci v rámci jiných rozpočtových kapitol; změny indikátorů; - změna doby realizace projektu; - snížení způsobilých výdajů; - snížení dotace z ERDF z důvodu přijetí jiné dotace; - změna KP; - změna místa realizace projektu nebo územního dopadu projektu; - změna harmonogramu plateb; - změna v údajích KP uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace ( 1 odst. 1 Smlouvy). V těchto případech JTS změnu posoudí a v případě souhlasu se změnou zašle Lead partnerovi návrh na přijetí změny Smlouvy o poskytnutí dotace. B. Příklady změn, které nevyžadují úpravu Smlouvy o poskytnutí dotace - změny v aktivitách projektu, které nevyžadují změnu plánu výdajů nebo financování, ledaže se jedná o změny v aktivitách projektu, které zásadně ovlivní dosažení cílů projektu (v tomto případě je třeba souhlasu Monitorovacího výboru); - změny v údajích kooperačních partnerů neuvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace ( 1 odst. 1 Smlouvy), např. změna kontaktní osoby, kontaktních údajů, statutárních zástupců. V těchto případech bere JTS změnu na vědomí a předá informaci o změně příslušnému kontrolorovi dle čl navýšení jedné hlavní rozpočtové kapitoly kooperačního partnera o méně než 20 % její původní výše při současné kompenzaci v rámci jiných rozpočtových kapitol. V tomto případě bere JTS změnu na vědomí a předá informaci o změně příslušnému kontrolorovi dle čl. 16, přičemž způsobilost výdajů v rámci těchto přesunů bude posouzena v rámci kontroly dle čl. 16. Je třeba dávat pozor na kumulování těchto změn! Tzn. v případě, že proběhne více takovýchto změn a každé jednotlivé navýšení bude nižší než 20 %, avšak v souhrnu tyto změny překročí hranici 20 % kterékoliv z dotčených hlavních kapitol oproti stavu, který je uveden v platném rozpočtu, jež je součástí Smlouvy o poskytnutí 16
19 dotace, bude v okamžiku překročení této hranice změna považována za změnu vyžadující úpravu Smlouvy o poskytnutí dotace a bude tedy schvalována postupem určeným pro takovéto změny popsaným výše (bod A) Vliv změny v projektu na Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu V případě, že navrhované změny projektu mají vliv také na Rozhodnutí SR (tzn. mění se některý z údajů uvedených v Rozhodnutí SR), je příslušný KP povinen předložit svému kontrolorovi dle čl. 16 také písemnou žádost o změnu Rozhodnutí SR obsahující minimálně identifikaci příjemce dotace ze SR, název projektu, popis požadované změny a podpis statutárního zástupce. Kontrolor dle čl. 16 změnu posoudí. V případě potřeby si může od daného KP vyžádat dodatečné podklady. Následně se svým stanoviskem předává žádost Národnímu orgánu, který vydá Změnové rozhodnutí SR. V případě, že se jedná o změnu týkající se celého projektu a váže se na ni souhlasné stanovisko JTS, Řídícího orgánu nebo Monitorovacího výboru, je NO při rozhodování o změně Rozhodnutí SR stanoviskem tohoto subjektu vázán a nemůže rozhodnout v rozporu s ním. V případě, že má být v důsledku změny projektu zvýšena dotace ze státního rozpočtu ČR, je po schválení tohoto navýšení Monitorovacím výborem nutné před vydáním Změnového rozhodnutí SR nejprve navýšení dotace schválit Rozhodnutím ministra pro místní rozvoj Výběr dodavatele, veřejné zakázky Aplikované předpisy a obecné zásady KP nejsou povinni veškeré aktivity spojené s projektem realizovat sami, ale mohou využít externích dodavatelů. V případě, že část aktivit nebude zabezpečena kooperačním partnerem, ale bude realizována na základě jedné nebo více smluv o dodávce zboží, služeb či stavebních prací, musí KP při uzavírání takových smluv postupovat v souladu s evropskými směrnicemi, příslušnými národními předpisy pro zadávání veřejných zakázek, dále s pravidly stanovenými ve Společném realizačním dokumentu a ve Smlouvě o poskytnutí dotace. Zadávací (výběrová) řízení musí být realizována tak, aby umožnila rovný přístup všem potenciálním dodavatelům, zajistila hospodárné nakládání s veřejnými prostředky a vedla k výběru takové nabídky, která respektuje principy hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti tak, jak jsou tyto pojmy vymezeny v 2 zákona č. 320/2001 Sb. (zákon o finanční kontrole) v platném znění 2, a zároveň zásady uváděné v 6 zákona č. 137/2006 Sb. (zákon o veřejných zakázkách) v platném znění 3. Z toho důvodu je nutné klást důraz nejen na dodržování procedur, ale i na zmíněné principy a zásady. Zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace a princip hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti se vztahují na všechny veřejné zakázky bez ohledu na to, zda jsou postupy pro jejich zadávání upraveny přímo zákonem č. 137/2006 Sb., 2 Zákon definuje princip hospodárnosti jako použití veřejných prostředků k zajištění stanovených úkolů s co nejnižším vynaložením těchto prostředků, a to při dodržení odpovídající kvality plněných úkolů; princip efektivnosti jako takové použití veřejných prostředků, kterým se dosáhne nejvýše možného rozsahu, kvality a přínosu plněných úkolů ve srovnání s objemem prostředků vynaložených na jejich plnění a dále princip účelnosti jako takové použití veřejných prostředků, které zajistí optimální míru dosažení cílů při plnění stanovených úkolů. 3 Zadavatel je povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. 17
20 o veřejných zakázkách nebo jinými pravidly, a jejich dodržení je předmětem posouzení zadávacích řízení kontrolorem dle čl. 16. Doporučujeme všem českým KP, aby před vyhlášením zadávacího řízení konzultovali postup u svého kontrolora dle čl. 16. Vyhnou se tak možným problémům, které mohou nastat při následné kontrole. Čeští KP mají povinnost postupovat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a s ním souvisejícími zákony, vyhláškami a metodickými postupy v platném znění. V případech, kdy při zadání zakázky není nutné postupovat podle zákona o veřejných zakázkách (viz níže), se KP musí řídit postupy a doplňujícím výkladem k těmto postupům uvedenými v příloze č. 8 této Příručky. Jedná se o následující situace: - rozsah zakázky je nižší než limity stanovené ustanovením 12, odst. 3 zákona (tzv. zakázky malého rozsahu), - rozsah zakázky je vyšší než limity stanovené ustanovením 12, odst. 3 zákona, ale daný KP není povinen postupovat při zadání zakázky dle zákona. V případě, že v organizaci kooperačního partnera platí vlastní postupy pro zadávání veřejných zakázek, může je KP aplikovat pouze tehdy, pokud splňují minimálně požadavky stanovené v zákoně, resp. v příloze č. 8 (v tomto případě doporučujeme předem konzultovat postup s příslušným kontrolorem dle čl. 16, který posoudí, zda vlastní postupy uplatňované v organizaci KP splňují minimálně požadavky stanovené v zákoně, resp. postupy uvedené v příloze č. 8) Hodnotící kritéria Hodnotícím kritériem pro výběr nabídky by zpravidla měla být s ohledem na výše uvedenou zásadu hospodárnosti nabídková cena. V případě použití kritéria ekonomická výhodnost nabídky musí být nabídková cena (případně náklady životního cyklu) jedním ze subkritérií a její váha na celkovém ohodnocení kritéria ekonomická výhodnost nabídky musí činit minimálně 60 % Posouzení veřejných zakázek 4 A. Před vyhlášením zadávacího řízení U všech zakázek, u kterých bude zadávací řízení vyhlášeno po podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace (viz kap. 3.1) a jejichž hodnota je Kč a vyšší (platí pro dodávky a služby), resp Kč a vyšší (platí pro stavební práce), je KP před vyhlášením zadávacího řízení povinen předložit svému kontrolorovi dle čl. 16 ke kontrole následující dokumenty (dokumenty stačí předložit v elektronické podobě): zadávací dokumentaci, příp. výzvu (pokud zároveň plní funkci zadávací dokumentace); 4 Posouzením veřejné zakázky nepřechází odpovědnost za to, že veřejná zakázka bude zadána správně a v souladu se zásadami, zákony a dalšími předpisy uvedenými výše v kap , na kontrolora dle čl. 16. Tuto odpovědnost nese vždy zadavatel veřejné zakázky. 18
Ministerstvo pro místní rozvoj PŘÍRUČKA PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE pro program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 4. vydání Platnost od 1. července 2011 Obsah
POKYNY PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE
Ministerstvo pro místní rozvoj POKYNY PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE z operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007-2013 Vydání č. 7, platné od 1. 7. 2012 Za obsah zodpovídá:
Ministerstvo pro místní rozvoj PŘÍRUČKA PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE pro program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 5. vydání Platnost od 01.07.2012 Obsah 1. Úvod...1
Ministerstvo pro místní rozvoj PŘÍRUČKA PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE pro program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 3. vydání Platnost od 20. dubna 2010 Obsah 1.
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění podpory při přípravě operačního
Ministerstvo pro místní rozvoj PŘÍRUČKA PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE pro program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 2. vydání Platnost od 1. února 2009 Obsah 1.
Ministerstvo pro místní rozvoj POKYNY PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE z operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007-2013 Vydání č.3 platné od 8. června 2009 Za obsah zodpovídá:
Ministerstvo pro místní rozvoj POKYNY PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE z operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007-2013 Vydání č. 4, platné od 1.září 2009 Za obsah zodpovídá: