Source: http://insynsverige.se/tyreso-miljoutskott/protokoll?date=2018-12-17
Timestamp: 2019-01-16 18:08:51+00:00
Document Index: 16326667

Matched Legal Cases: ['§ 131', '§131', '§131', '§91', '§157', '§157', '§ 157', '§158', '§158', '§ 158', '§ 158', '§159', '§159', '§ 159', '§ 159', '§ 159', '§ 159', '§ 159', '§ 159', '§ 159', '§160', '§160', '§ 160', '§ 160', '§161', '§161', '§ 161', '§ 161', '§162', '§162', '§163', '§163', '§164', '§164', '§ 164', '§165', '§165']

Sammanträde 2018-12-17
Din position: Hem > Tyresö kommun > Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2018-12-17
1 Beslut om avslutande av ändring av detaljplan för förskolan Cassiopeja
- Arbetet med att ändra detaljplanen för förskola Cassiopeja avslutas.
Den önskade ändringen av detaljplan för förskolan Cassiopeja har bedömts som olämplig på grund av att markytan inte är tillräckligt stor. Sökanden har tagit tillbaka önskemålet om planändringen och stadsbyggnadsförvaltningen önskar därmed att arbetet med att ändra detaljplanen för förskolan Cassiopeja avslutas.
Tjänsteskrivelse avslut Cassiopeja.pdf
1 Tjänsteskrivelse avslut Cassiopeja.pdf (611 kb)
2 Planuppdrag och beslut om samråd för del av Trinntorp 1:1, nordost om Brevik skola
Dnr KSM2018-1808-214
1. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för del av Trinntorp 1:1 nordost om Brevik skola med standardförfarande.
3. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 11 § miljöbalken, med beaktande av förordningen 1998:905 bilaga 2 och 4.
Kommunen har brist på förskoleplatser. Behovet förväntas öka i Östra Tyresö inom de närmaste åren i samband med att allt fler bor permanent på Östra Tyresö. Det finns även ett växande behov av etableringsytor i samband med utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp.
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beslutade (2018-10-17, § 131) att stadsbyggnadsförvaltningen ska arbeta vidare med området nordost om Breviks skola med inriktningen typförskola och etableringsyta inför ett planuppdrag. Därefter har även diskussioner förts kring möjligheten att utveckla området som en mötesplats. Förvaltningen bedömer att intentionerna för bebyggelsen är i linje med översiktsplanen och att planläggning för angivet syfte är lämpligt.
Start-PM för del av Trinntorp 1_1, nordost om Brevik skola, underskrivet.pdf
Undersökning av miljöpåverkan för del av Trinntorp 1_1.pdf
MSU Protokollsutdrag 20181017 §131.pdf
2 MSU Protokollsutdrag 20181017 §131.pdf (332 kb) 2 Start-PM för del av Trinntorp 1_1 nordost om Brevik skola underskrivet.pdf (2 122 kb) 2 Undersökning av miljöpåverkan för del av Trinntorp 1_1.pdf (1 267 kb)
3 Framskjuten tidplan och kostnadsökning för nedgrävning av elkablar vid Petterboda
- Kommunstyrelsen godkänner att avtalet med Vattenfall fullföljs trots den högre kostnadsnivån.
- Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet godkänner att tidplanen för nedgrävning av elkablar förskjuts minst ett år framåt, till hösten 2020.
Vid breddning av Tyresövägen behöver ett visst säkerhetsavstånd till Vattenfalls befintliga elledning hållas. För att klara säkerhetsavståndet har ett avtal om flyttning av elanläggning vid Petterboda cirkulationsplats tecknats mellan Tyresö kommun och Vattenfall Eldistribution AB. Beslut togs i kommunstyrelsen 2015-05-12 §91.
Enligt avtalet är ledningen ett hinder för breddning av Tyresövägen och den behöver därför flyttas. Stadsbyggnadsförvaltningen anser att ytterligare utredningar behöver göras för att säkerställa det bästa och mest prisvärda alternativet för breddning av Tyresövägen vid Petterboda. Är det till exempel flytt av elledningar, förskjutning av vägens körbana eller förskjutning av cykelbanan? Utredning behövs eftersom det visat sig att nedgrävningen blir så mycket dyrare än uppskattat. Ytterligare utredningar innebär att nuvarande tidplan förskjuts.
I avtalet anges bland annat att Tyresö kommun ska stå för Vattenfalls verkliga kostnad för kabelflytten. En uppskattning av kostnaden gjordes i ett tidigt skede, innan projektering och tillstånd hade påbörjats. Denna tidiga uppskattning som var den bästa indikationen i det skedet uppgick till 21 000 000 kr år 2014 och skrevs in i avtalet. Uppskattningen var lågt räknad. Då anbud nu inkommit i slutet av 2018 är det en betydligt högre kostnadsbild. Beräknad kostnad är i december 2018 cirka 32 000 000 kr.
Handlingar till detta ärende kommer att bifogas senare i veckan.
4 Arrendeavtal för Hanvikens segel- och roddbåtssektion
Nedan följer en sammanfattning av vad som huvudsakligen ändras jämfört med tidigare avtal, utöver den nya arrendeavgiften.
Området som Hanvikens segel- och roddbåtssektion verkar inom omfattas av det planprogram för Trollbäckens centrumstråk som håller på att tas fram. Det finns en möjlighet för kommunen att säga upp avtalet i förtid, dvs. innan avtalstiden på 10 år löpt ut, om det är nödvändigt för kommande upprustning av parkområdet.
4 Arrendeavtal undertecknat av HSS.pdf (701 kb) 4 Tjänsteskrivelse_Arrendeavtal HSS.pdf (248 kb)
5 Arrendeavtal för båtklubb Vinkelbryggan
Avtalet som tas upp för godkännande och vad som huvudsakligen ändras jämfört med tidigare avtal, utöver den nya arrendeavgiften. Vinkelbryggans avtal innefattar nytt arrendeavtal med höjd arrendeavgift och arrende enligt kommunens standard samt gatukostnad för Ugglevägen, etapp 9 och även möjlighet för föreningen att få ett gatukostnadslån.
5 Arrendeavtal Vinkelbryggan.pdf (684 kb) 5 Tjänsteskrivelse_Vinkelbryggan.pdf (243 kb)
6 Information om områdesprinciper och avstyckningar
Dnr 2018/SBF 0114
Detaljplaneringschef Ida Olén informerar om arbetet med att sammanställa områdesprinciper och avstyckningar.
7 Information om partnering
Dnr 2018/SBF 0115
Martin Wallin enhetschef för byggledningsenheten informerar om arbetet med partnering.
Delegationsbeslut november 2018.pdf
8 Delegationsbeslut november 2018.pdf (210 kb)
9 Månadsrapport stadsbyggnadsförvaltningen 2018
Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport bifogas. Ekonomisk uppföljning för plan och exploatering kommer bifogas senare i veckan.
Månadsrapport november SBF.pdf
§157 Beslut om avslutande av ändring av detaljplan för förskolan Cassiopeja
§157_prot_20181217.pdf (165 kb)
§ 157 Tjänsteskrivelse avslut Cassiopeja.pdf (611 kb)
§158 Planuppdrag och beslut om samråd för del av Trinntorp 1:1, nordost om Brevik skola
§158_prot_20181217.pdf (152 kb)
§ 158 Start-PM för del av Trinntorp 1_1 nordost om Brevik skola underskrivet.pdf (2 122 kb) § 158 Undersökning av miljöpåverkan för del av Trinntorp 1_1.pdf (1 267 kb)
§159 Framskjuten tidplan och kostnadsökning för nedgrävning av elkablar vid Petterboda
- Ärendet återremitteras för vidare undersökning, möjligheten till bibehållen tidplan för eventuell nedgrävning ska utredas.
Tjänsteskrivelse_elkablar Petterboda.pdf
Flyttavtal 2015-06-01 Avtal Tyresö kommun Slutgiltigt Undertecknat.pdf
Bilaga 1 Översiktskarta.pdf
Bilaga 2 Karta Ledningen.pdf
Bilaga 3 Ledningens nuvarande utförande.pdf
Bilaga 4 Karta över alternativ.pdf
Bilaga 5 Ledningsrätt beskrivning.pdf
§159_prot_20181217.pdf (168 kb)
§ 159 Bilaga 1 Översiktskarta.pdf (4 127 kb) § 159 Bilaga 2 Karta Ledningen.pdf (2 510 kb) § 159 Bilaga 3 Ledningens nuvarande utförande.pdf (205 kb) § 159 Bilaga 4 Karta över alternativ.pdf (2 159 kb) § 159 Bilaga 5 Ledningsrätt beskrivning.pdf (169 kb) § 159 Flyttavtal 2015-06-01 Avtal Tyresö kommun Slutgiltigt Undertecknat.pdf (2 183 kb) § 159 Tjänsteskrivelse_elkablar Petterboda.pdf (270 kb)
§160 Arrendeavtal för Hanvikens segel- och roddbåtssektion
§160_prot_20181217.pdf (154 kb)
§ 160 Arrendeavtal undertecknat av HSS.pdf (701 kb) § 160 Tjänsteskrivelse_Arrendeavtal HSS.pdf (248 kb)
§161 Arrendeavtal för båtklubb Vinkelbryggan
§161_prot_20181217.pdf (152 kb)
§ 161 Arrendeavtal Vinkelbryggan.pdf (684 kb) § 161 Tjänsteskrivelse_Vinkelbryggan.pdf (243 kb)
§162 Information om områdesprinciper och avstyckningar
§162_prot_20181217.pdf (164 kb)
§163 Information om partnering
§163_prot_20181217.pdf (164 kb)
§164 Anmälan av delegationsbeslut
§164_prot_20181217.pdf (165 kb)
§ 164 Delegationsbeslut november 2018.pdf (210 kb)
§165 Månadsrapport stadsbyggnadsförvaltningen 2018
§165_prot_20181217.pdf (164 kb)