Source: http://docplayer.it/18013539-Repubblica-italiana-citta-di-mazara-del-vallo-x-art-12-c-2-l-r-44-1991-e-succ-integrazz-e-modiff-deliberazione-della-giunta-municipale.html
Timestamp: 2019-03-26 04:45:31+00:00
Document Index: 60275384

Matched Legal Cases: ['art122', 'art19', 'art132', 'art132', 'art161', 'art163', 'art 53', 'art11']

Leo Bertini
1 REPUBBLICA ITALIANA CITTA DI MAZARA DEL VALLO {} Registro proposte atti deliberativi n47del 28/07/2014 Settore/Ufficio III Proposta depositata all Ufficio proposte atti deliberativi il 16/07/2014 con il parere favorevole del Capo del Settore, registrata al n153anno 2014 Consegnata all Ufficio del responsabile dei Servizi Finanziari con nota del 11/07/2014 e restituita con nota del Sottoposta all esame della Giunta Municipale nella seduta del 28/07/2014, ore 14,00 _ ESECUTIVITA Art12, c 1, LR 44/1991 e succ integrazz e modiff x Art12, c 2, LR 44/1991 e succ integrazz e modiff DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE Atto n 106 del 28/07/2014 OGGETTO: Approvazione perizia di variante e suppletiva ( nell ambito della spesa ) dei lavori per gli interventi di sistemazione ed arredo urbano da realizzarsi nella Borgata Costiera in Via dei Lavatoi L anno duemilaquattordici addì ventotto, del mese di luglio, alle ore 14,00 nella sede del palazzo municipale, composta da: LA GIUNTA COMUNALE P A P A 1) Cristaldi Nicolò Sindaco x 5) Spagnolo Pasqua Assessore x 2) Monteleone Anna Assessore x 6) Billardello Vito Assessore x 3) Ballatore Vito Assessore x 7) Vassallo Vito Assessore x 4) Bonanno Silvano Assessore x Partecipa il segretario generale dr Marascia Antonina, presiede la seduta il sindaco Cristaldi Nicolò Il presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sulla seguente proposta di deliberazione relativa all oggetto 1
2 Oggetto Approvazione perizia di variante e suppletiva ( nell ambito della spesa ) dei lavori per interventi di sistemazione ed arredo urbano da realizzarsi nella Borgata Costiera in Via dei Lavatoi TESTO DELLA PROPOSTA PREMESSO che: - con Determinazione del Dirigente del III Settore N364 del 27/05/2013 il tecnico comunale Geom Salvatore Ferrara è stato nominato, Responsabile Unico del Procedimento per le fasi della progettazione, affidamento ed esecuzione del progetto tecnico esecutivo dei lavori per gli interventi di sistemazione ed arredo urbano da realizzarsi nella Borgata Costiera in Via dei Lavatoi; - con la medesima determinazione del Dirigente del III Settore il tecnico Geom Salvatore Ferrara è stato incaricato della redazione del relativo progetto tecnico esecutivo e della successiva direzione dei lavori; - con deliberazione di Giunta Municipale N101 del 26/06/2013 è stato approvato il progetto tecnico esecutivo dei lavori per gli interventi di sistemazione ed arredo urbano da realizzarsi nella Borgata Costiera in Via dei Lavatoi redatto dal Geom Salvatore Ferrara nell importo complessivo di 24000,00 di cui 18601,52 per lavori ( 18330,09 per lavori a base d asta ed 271,43 per oneri costo di sicurezza sui lavori non soggetti a ribasso ) ed 5398,48 per somme a disposizione dell Amministrazione; - con Determinazione del Dirigente del III Settore N492 del 22/07/2013 è stata autorizzata la somma di 24000,00 per i lavori sopracitati; - il progetto di che trattasi è stato validato in data 30/05/2013 con verbale di pari nota; - il CIG dei lavori è : ZA40B5A2D0 - con Determinazione del Dirigente III Settore N585 del 06/09/2013 è stato determinato di avviare la procedura negoziata aperta ai sensi dell art122, comma 7, del DLgs163/2006 ssmmii per l affidamento dei lavori di che trattasi con il criterio di aggiudicazione di cui al 1 comma, lettera a) dell art19 della LR n12 del 12/07/2011 al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara e lo schema della lettera d invito; - che in esecuzione della Determinazione del Dirigente III Settore N84 del 06/02/2014 sono stati approvati i verbali di gara, in uno con i verbali di ogni singola seduta, per l aggiudicazione definitiva dei lavori per interventi di sistemazione ed arredo urbano da realizzarsi nella Borgata Costiera in Via dei Lavatoi all Impresa Cucchiara Fina Daniela Via Moncenisio n Mazara del Valllo) PI per l importo di 12538,50 (Euro dodicimilacinquecentotrentotto/50) oltre Iva e oneri di sicurezza giusta ribasso del 31,5961% offerto dalla stessa impresa sull importo a base d asta di 18330,09 CONSIDERATO che : - a seguito dell espletamento della procedura negoziata i lavori sopradescritti sono stati affidati all impresa Cucchiara Fina Daniela con sede in Via Moncenisio n Mazara del Vallo) PI per l importo di 12538,50 (Euro dodicimilacinquecentotrentotto/50) oltre Iva e oneri di sicurezza giusta ribasso del 31,5961% offerto dalla stessa impresa sull importo a base d asta di 18330,09 - il rapporto d appalto con l impresa aggiudicataria è stato sottoscritto in data 15/04/2014 Repn541 e registrato a Marsala il 23/04/2014 al N1579; - i lavori in questione sono stati consegnati con verbale del 30/04/2014; RILEVATO quanto sopra descritto durante l esecuzione dei lavori è stata accertata, da parte del Direttore dei Lavori Geom Salvatore Ferrara, la necessità di redigere una perizia di variante e suppletiva ( nell ambito della spesa ) per sopperire, nel rispetto della natura e della destinazione dell'opera, ad esigenze non previste dal progettista al momento della progettazione ( infatti in fase di esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di aumentare la quantità della pavimentazione del marciapiede a causa dell ampliamento della superficie deteriorata del marciapiede, l ampliamento dell impianto di illuminazione pubblica con l aumento del percorso di alimentazione elettrica con un maggior numero di pozzetti, telai e chiusini in ghisa e quindi con un incremento dei lavori già previsti) ma divenuti indispensabili allo stato attuale per migliorare l opera, che ha comportato variazioni nella quantità di alcuni lavori e l inserimento di nuovi prezzi il tutto meglio descritto negli elaborati: Relazione Tecnica, Quadro Comparativo, Computo Metrico Estimativo, Atto di Sottomissione che allegati al presente atto ne diventano parte integrante e sostanziale del presente atto; DATO ATTO che l AC, con l allegata nota in data 13/05/2014 protgenn32346 ha autorizzato la redazione della perizia di variante e suppletiva ( nell ambito della spesa ) dei lavori sopradescritti con l utilizzo 2
3 delle somme tratte del ribasso d asta, indispensabile per l approvazione della presente perizia, per far fronte ai maggiori lavori e così rendere pienamente fruibile l opera; VISTA la perizia di variante e suppletiva, ( nell ambito della spesa) redatta dal tecnico comunale Geom Salvatore Ferrara, nell importo complessivo di 24000,00 di cui 17856,96 per lavori al netto del ribasso d'asta ( incluso gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed 6143,04 per somme a disposizione dell'amministrazione, in conformità al quadro di raffronto sottoriportato: QUADRO ECONOMICO PROGETTO DI VARIANTE E PROGETTO ORIGINARIO SUPPLETIVA Sommano i lavori al netto del ribasso d asta 31,5961% e compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Per Somme in Amministrazione Per IVA ed eventuali altre imposte 22% 12809, , , ,53 Oneri tecnici al netto 372,03 519,60 Imprevisti 930,08 ======= Per oneri accesso in discarica 190,05 649,91 Economie di ribasso 5791, ,00 Sommano 11190, , , ,04 Totale 24000,00 Totale 24000,00 RILEVATO che la perizia di variante e suppletiva, ( nell ambito della spesa ) redatta dal DL Geom Salvatore Ferrara, ai sensi dell art132, comma 1, del D Lgsn163/2006 e ssmmii, ha comportato variazioni nella quantità di alcuni lavori, con l incremento di parte dei lavori già previsti nonché la modifica del quadro economico con una maggiore spesa per lavori, ma sempre nell ambito dell importo complessivo del progetto; ACCERTATO che sulla perizia di variante e suppletiva, ( nell ambito della spesa ) redatta ai sensi dell art132, comma 1, del D Lgsn163/2006 e ssmmii, ha espresso parere favorevole di approvazione in linea tecnica, ai sensi dell art161, commi 12 e 13 ed art163 commi 1 ed 1b, del dpr n207/2010 il Responsabile Unico del Procedimento Geom Salvatore Ferrara con il parete tecnico favorevole espresso in calce alla relazione tecnica in data 07/07/2014; RITENUTO che la perizia di variante e suppletiva in oggetto, risolvendo compiutamente le esigenze di pubblico interesse, che ne hanno determinato la redazione merita di essere integralmente approvata e che conseguentemente il quadro economico rispetto a quello approvato con il progetto originario viene a modificarsi nel modo che segue pur rientrando l importo complessivo della perizia nell ambito del finanziamento approvato con il progetto originario: 3
4 QUADRO ECONOMICO PROGETTO ORIGINARIO PROGETTO DI VARIANTE E SUPPLETIVA Sommano i lavori al netto del ribasso d asta 31,5961% e compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Per Somme in Amministrazione Per IVA ed eventuali altre imposte 22% 12809, , , ,53 Oneri tecnici al netto 372,03 519,60 Imprevisti 930,08 ======= Per oneri accesso in discarica 190,05 649,91 Economie di ribasso 5791, ,00 Sommano 11190, , , ,04 Totale 24000,00 Totale 24000,00 ACCERTATO che la suddetta perizia di variante e suppletiva, ( nell ambito della spesa ) redatta e disposta dal DL Geom Salvatore Ferrara, comporta un maggior importo contrattuale dei lavori 5047,03 ( compreso costi di sicurezza ), oltre IVA, rispetto all importo originario dei lavori al netto del ribasso d asta, la cui copertura finanziaria è assunta dall utilizzo delle somme a disposizione; VISTO lo schema dell atto di sottomissione già sottoscritto dall impresa in segno di accettazione nonché dalla Direzione dei Lavori e dal RUP ; DICHIARARE la delibera di approvazione della presente proposta urgente ed immediatamente eseguibile, ricorrendone i presupposti di legge; VISTO il TUEELL 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l Ordinamento amministrativo enti locali vigente nella Regione Siciliana; VISTO lo Statuto comunale; VISTA la LR n7/2002 e ssmmii VISTA la LR 12 luglio 2011, n12 di recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n163 e ss mm ii ed il dpr 5 ottobre 2010, n207 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO il Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012, n13 - Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n12; 4
5 VISTO il testo del DLgs 12 aprile 2006, n163, coordinato con le norme recate dalla legge regionale 12 luglio 2011, n12, e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia; VISTO l art3, comma 1, della LR , n10; Tutto ciò premesso e considerato; PROPONE Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte: 1)Di approvare la perizia di variante e suppletiva, ( nell ambito della spesa ), inerente i lavori per gli interventi di sistemazione ed arredo urbano da realizzarsi nella Borgata Costiera in Via dei Lavatoi, redatta dal DL Geom Salvatore Ferrara, meglio descritta negli allegati elaborati che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e comportante un maggiore importo contrattuale di 5047,03 ( compreso costo di sicurezza sui lavori), oltre IVA, rispetto all importo originario dei lavori al netto del ribasso d asta in conformità al quadro di raffronto riportato in narrativa; 2) La Direzione dei Lavori è autorizzata dal RUP a prendere atto, altresì, che per effetto della superiore perizia il quadro economico viene modificato: QUADRO ECONOMICO PROGETTO DI VARIANTE E PROGETTO ORIGINARIO SUPPLETIVA Sommano i lavori al netto del ribasso d asta 31,5961% e compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Per Somme in Amministrazione Per IVA ed eventuali altre imposte 22% 12809, , , ,53 Oneri tecnici al netto 372,03 519,60 Imprevisti 930,08 ======= Per oneri accesso in discarica 190,05 649,91 Economie di ribasso 5791, ,00 Sommano 11190, , , ,04 Totale 24000,00 Totale 24000,00 5
6 3) Di approvare l'annesso atto di sottomissione già sottoscritto dall'impresa, dalla Direzione dei Lavori e dal RUP da sottoporre a registrazione fiscale a termini di legge, con spesa (imposta di registro, diritti etc) a carico della ditta appaltatrice 4) Di dare atto che per effetto dell'atto di sottomissione di cui al precedente punto i nuovi lavori periziati, comportanti un maggior importo contrattuale di 5047,03 (compreso costi di sicurezza sui lavori non soggetti a ribasso ), Oltre IVA, rispetto all'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta di cui al progetto originario vengono accollati alla stessa impresa Cucchiara Fina Daniela con sede in Via Moncenisio n Mazara del Vallo PI agli stessi patti e condizioni di cui al contratto d'appalto originario 5) Di dare atto che alla maggiore spesa di 5047,93 ( compreso costi di sicurezza sui lavori non soggetti a ribasso) ed oltre IVA si farà fronte con l utilizzo delle somme a disposizione dell Amministrazione per come descritto negli elaborati tecnici allegati; 6) Dichiarare la delibera di approvazione della presente proposta urgente ed immediatamente eseguibile, ricorrendone i presupposti di legge; L istruttore della proposta fto Vincenzo Terranova L ASSESSORE PROPONENTE fto Silvano Bonanno 6
7 PARERI Ai sensi e per gli effetti dell art 53, comma 1, della l 142/1990, come recepito con LR 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, e dell art3, comma 1, lett b) del DL 174/2012 si esprimono i seguenti pareri: a) sotto il profilo della regolarità tecnica si esprime parere favorevole Mazara del Vallo, lì 09/07/2014 Il Responsabile di PO del III Settore fto Arch Alberto Ditta b) sotto il profilo della regolarità contabile si esprime parere favorevole Mazara del Vallo, lì 16/07/2014 Il responsabile di PO fto Ingargiola Antonino -----===ooo===----- LA GIUNTA COMUNALE Vista la proposta di deliberazione in oggetto; Visti i pareri espressi ai sensi di legge; Ad unanimità di voti resi ed accertati nei modi di legge; D E L I B E R A 1) Approvare la proposta di deliberazione in oggetto che qui si intende integralmente riportata e trascritta 2) Dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, urgente ed immediatamente eseguibile, ricorrendone i presupposti di legge 7
8 IL SEGRETARIO GENERALE fto Marascia Antonina IL SINDACO fto Cristaldi Nicolò L ASSESSORE ANZIANO fto Anna Monteleone ==================================================================================== CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto segretario certifica, su conforme attestazione dell addetto alla pubblicazione on-line del 1 Settore, che la presente deliberazione è stata pubblicata all albo Pretorio on-line sul sito istituzionale di questo Comune wwwcomunemazara-del-vallotpit per quindici giorni consecutivi dal 31/07/2014 al 15/07/2014, a norma dell art11 della LR 3/12/1991, n44 Dalla Residenza Municipale L addetto alla pubblicazione on-line In fede IL SEGRETARIO GENERALE ============================================================= LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA: / / Dopo il decimo giorno della relativa pubblicazione ( Art12,c1, LR 44/1991 e smi) /_x_/ Lo stesso giorno dell adozione, essendo stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ( Art12, c 2, LR 44/1991 e smi) Dalla Residenza Municipale 28/07/2014 IL SEGRETARIO GENERALE fto Marascia Antonina ============================================================= È copia conforme all originale per uso amministrativo Dalla Residenza Municipale, lì IL SEGRETARIO GENERALE 8