Source: http://www.slideshare.net/samukjeremiasmontiel/manual-para-el-desarrollo-de-grandes-obras-de-riego
Timestamp: 2016-05-02 21:11:01
Document Index: 229517492

Matched Legal Cases: ['in fine', 'artículo 118', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 131', 'Artículo 5']

Ing Cvl Montiel, ingeniero civil
Especialista en riego at Consejo Provincial de Chimborazo
Gracias voy a revisar y luego daré mis apreciaciones
graxias por la ayuna le daré una buena leida al manual
Misael Rocha Rocha
Manual para el Desarrollo de Grandes Obras de RiegoConsejo de Ministros de la Comisión Nacional de Riego - Versión 14 de Abril 2011 -
TABLA DE CONTENIDOSTABLA DE CONTENIDOS ......................................................................................... 2RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................. 8INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 141. CAPÍTULO 1. Institucionalidad ..................................................................... 16 1.1. Ministerio de Agricultura ............................................................................... 16 1.2. Ministerio de Obras Públicas ......................................................................... 18 1.3. Ministerio de Minería...................................................................................... 19 1.4. Ministerio de Energía ..................................................................................... 202. CAPÍTULO 2. EVALUACIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS ............ 22 2.1. Evaluación integrada de Recursos Hídricos ................................................ 22 2.2. Requerimientos y procedimientos a aplicar en la Evaluación integrada de Recursos Hídricos....................................................................................................... 23 2.3. Tabla de contenidos y productos para Estudios Integrados de Recursos Hídricos ....................................................................................................................... 24 2.4. Propuesta de priorización de cuencas ........................................................ 273. CAPÍTULO 3. CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO ........................................ 333.1. Etapa de Prefactibilidad .......................................................................... 33 3.1.1. Antecedentes técnicos ............................................................................................ 33 3.1.2. Antecedentes de gestión ......................................................................................... 37 3.1.3. Condiciones de Avance .......................................................................................... 43 3.2. Recomendación de proyectos para Factibilidad ...................................... 45 3.3. Etapa de Factibilidad .................................................................................... 45 3.3.1. Antecedentes técnicos ............................................................................................ 45 3.3.2. Antecedentes de gestión ......................................................................................... 47 3.3.3. Condiciones de Avance .......................................................................................... 49 3.4. Definición de Modelo de Financiamiento ................................................... 50 3.5. Diseño Proyectos vía DFL 1.123 o vía Ley De Concesiones ........................ 51 3.5.1. Antecedentes técnicos ............................................................................................ 51 3.5.2. Antecedentes de gestión ......................................................................................... 52 3.5.3. Vigencia de la Conveniencia Técnico Económica del Proyecto ...................... 53 3.6. Aprobación del Proyecto por parte del Consejo de Ministros, Definición de Condición y Modalidad de Ejecución ............................................................... 54 3.6.1. Condiciones de aprobación o postergación del Proyecto para ejecución .... 54 3.6.2. Definición de Condiciones de Ejecución; DFL 1.123 o Ley de Concesiones: .. 54 3.6.3. Medidas Previas a la Construcción del Proyecto Mediante DFL 1.1237/1981 . 55 3.7. Procedimiento de Escritura de Compromiso de Reembolso ..................... 56 3.7.1. Antecedentes de Gestión ........................................................................................ 562
3.8. Ejecución de obras ........................................................................................ 58 3.8.1. Ejecución Vía DFL 1.123. ........................................................................................... 58 3.8.2. Ejecución de Obras por Ley de Concesiones ....................................................... 64 3.8.2.1. Marco Legal ........................................................................................................... 64 3.9. Administración De Obras De Riego (Explotación Provisional) ................... 64 3.9.1. Antecedentes Técnicos ............................................................................................ 64 3.9.2. Antecedentes de Gestión ........................................................................................ 68 3.9.3. Procedimiento de Dictación de Decreto Supremo, Art 10 DFL 1.123 ................. 69 3.10. Traspaso de Obras de Riego ......................................................................... 70 3.10.1. Antecedentes Técnicos ....................................................................................... 70 3.10.2. Antecedentes de Gestión ......................................................................... 734. METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓNSOCIOECONÓMICA DE EMBALSES Y OBRAS HIDRÁULICAS ANEXAS CONFINES MULTIPLES ................................................................................................... 75 4.1. Metodología General De Formulación Y Evaluación Socioeconómica De Proyectos De Embalses Y Obras Hidráulicas Anexas ............................................. 75 4.1.1. Valoración económica de los recursos hídricos..................................... 76 4.1.2. Flujo de Formulación y Evaluación de Proyectos ................................... 78 4.1.3. Diagnóstico y definición del problema .................................................... 79 4.1.4. Situación Sin Proyecto ............................................................................... 84 4.1.4.1. Alternativas de proyecto ........................................................................... 84 4.1.4.2. Definiciones técnicas................................................................................. 85 4.1.5. Situación Con Proyecto ............................................................................. 87 4.1.5.1. Beneficios directos del proyecto .............................................................. 87 4.1.5.2. Costos directos del proyecto .................................................................... 88 4.1.5.3. Efectos secundarios, indirectos y externalidades del proyecto ............ 89 4.1.5.4. Efectos Intangibles ..................................................................................... 92 4.1.6. Análisis de rentabilidad ............................................................................. 92 4.1.6.1. Indicadores de rentabilidad ..................................................................... 93 4.1.6.2. Horizonte de evaluación ........................................................................... 95 4.1.6.3. Valor residual.............................................................................................. 96 4.1.6.4. Precios sociales .......................................................................................... 96 4.1.7. Análisis comparado de alternativas ........................................................ 98 4.1.7.1. Asignación del agua entre los diferentes usos........................................ 99 4.1.7.2. Tamaño, localización y momento óptimo ............................................. 100 4.1.8. Análisis de riesgo ..................................................................................... 101 4.1.8.1. Modelación de la incertidumbre ............................................................ 1023
4.1.8.2. Criterios de decisión en condiciones de incertidumbre ...................... 108 4.1.9. Evaluación ex post del Proyecto ............................................................ 109 4.1.10. Consideraciones finales .......................................................................... 1094.2. Metodología Para La Estimación De Beneficios Por Riego ................ 110 4.2.1. Formulación de proyectos de riego ....................................................... 111 4.2.1.1. Estudios básicos para proyectos de riego ............................................. 111 4.2.1.2. Estructura de cultivos ............................................................................... 113 4.2.1.3. Requerimientos técnicos de agua ......................................................... 115 4.2.1.4. Disponibilidad de recursos hídricos en las Situaciones SP y CP........... 117 4.2.1.5. Déficit de agua para uso agrícola (balance hídrico) .......................... 118 4.2.1.6. Asistencia técnica y crediticia ............................................................... 119 4.2.2. Estimación de beneficios asociados a proyectos de riego ................. 119 4.2.2.1. Estimación de beneficios netos por el método del Valor del Producto Marginal 119 4.2.2.2. Estimación de beneficios netos por el método del Valor Incremental de la Tierra 122 4.2.3. Consideraciones adicionales para la formulación de proyectos de riego 1274.3. Metodología De Estimación De Beneficios Por GeneraciónHidroeléctrica .................................................................................................... 127 4.3.1. Diseño del proyecto................................................................................. 127 4.3.1.1. Requerimientos de energía ..................................................................... 128 4.3.1.2. Capacidad generada ............................................................................. 130 4.3.2. Beneficios netos del proyecto de generación hidroeléctrica ............. 130 4.3.2.1. Beneficios por venta de energía en el SIN............................................. 130 4.3.2.2. Beneficios por producción de energía para autogeneración ............ 132 4.3.2.3. Efectos complementarios ........................................................................ 1354.4. Metodología De Estimación De Beneficios Por Aumento De La OfertaDe Agua Potable ............................................................................................... 135 4.4.1. Beneficios por venta de agua cruda embalsada a una empresa o sistema sanitario ...................................................................................................... 136 4.4.2. Beneficios netos de provisión de agua potable en área sin sistema de agua potable ........................................................................................................... 1394.5. Metodología De Estimación De Beneficios Por Aumento De La OfertaDe Agua Para Minería ...................................................................................... 1414
4.5.1. Diseño del proyecto................................................................................. 141 4.5.2. Beneficios netos del proyecto de provisión de agua para la minería 1444.6. Metodología De Estimación De Beneficios Por Defensa Fluvial YControl De Crecidas ......................................................................................... 146 4.6.1. Diseño del proyecto................................................................................. 146 4.6.2. Beneficios netos de los proyectos de defensa fluvial y control de crecidas 148 4.6.2.1. Beneficios por daño evitado ................................................................... 149 4.6.2.2. Beneficios por disminución de los Costos Generalizados de Viaje..... 159 4.6.2.3. Beneficios por Menor Ausentismo Laboral............................................. 162 4.6.2.4. Beneficio por menores molestias a las personas .................................. 162 4.6.2.5. Beneficios No Cuantificados ................................................................... 162 4.6.3. Costos de los proyectos de defensa fluvial y control de crecidas...... 1634.7. METODOLOGÍA DE ESTIMACIÓN DE BENEFICIOS POR TURISMO YDESARROLLO INMOBILIARIO ............................................................................. 163 4.7.1. Beneficios por turismo .............................................................................. 163 4.7.2. Beneficios por desarrollo inmobiliario .................................................... 1664.8. MÉTODOS ALTERNATIVOS PARA LA ESTIMACIÓN DE BENEFICIOS DEPROYECTOS DE EMBALSES Y OBRAS HIDRÁULICAS ANEXAS: DESALACIÓN YTRASVASIJES DE RECURSOS............................................................................... 167 4.8.1. Desalación de agua de mar ................................................................... 168 4.8.1.1. Proceso de desalinización ...................................................................... 169 4.8.1.2. Estimación de costos de desalación ..................................................... 169 4.8.1.3. Evaluación socio-económica de proyectos de desalación ............... 171 4.8.2. Trasvasije de recursos hídricos entre cuencas ...................................... 172 4.8.3. Consideraciones finales .......................................................................... 1735. PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PRECIOS YSUBSIDIOS FOCALIZADOS EN PROYECTOS DE EMBALSES Y OBRASHIDRÁULICAS ANEXAS ...................................................................................... 175 5.1. Propuesta Metodológica Para El Establecimiento De Un Sistema De Precios En Proyectos De Embalses Y Obras Hidráulicas Anexas Nuevas ........... 175 5.1.1. Propuesta de sistema de precios para financiamiento público .......... 175 5.1.1.1. Precio de Reembolso del Costo de la Obra sin Explotación Provisional 178 5.1.1.2. Precio de Reembolso del Costo de la Obra con Explotación Provisional 1795
5.1.2. Consideraciones finales sobre precios óptimos.................................... 1815.2. Propuesta Metodológica Para El Establecimiento De Un SubsidioFocalizado A La Demanda De Riego En Embalses Y Obras HidráulicasAnexas ............................................................................................................... 181 5.2.1. Concepto de subsidio ............................................................................. 182 5.2.2. Propuesta de subsidio focalizado a la demanda ................................. 182 5.2.2.1. Diseño conceptual del subsidio ............................................................. 182 5.2.2.2. Asignación del subsidio........................................................................... 184 5.2.2.3. Aplicación del subsidio ........................................................................... 185 5.2.3. Consideraciones finales sobre subsidios ............................................... 1896. CAPÍTULO 6. ADMINISTRACIÓN Y RESPONSABILIDADES GENERALES ..... 191 6.1. Comisión Nacional de Riego ...................................................................... 191 6.2. Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego ......................... 192 6.3. Dirección de Obras Hidráulicas.................................................................. 193 6.4. Dirección General de Aguas ...................................................................... 195 6.5. Ministerio de Planificación .......................................................................... 196 6.6. Ministerio de Hacienda ............................................................................... 197 6.7. Ministerio de Economía, Fomento y Turismo ............................................. 198 6.8. Organizaciones de Usuarios de Aguas ...................................................... 199 6.9. Encargado Regional .................................................................................... 200 6.10. Comité de Traspasos ................................................................................... 201 6.11. Comité Evaluador del Manual .................................................................... 2027. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES ...................................... 2038. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................. 2056
Elaborado por:Para la confección del Manual para el Desarrollo de Grandes Obras de Riego seformó una Mesa de Trabajo Interministerial, la cual contó con la valiosaparticipación y colaboración de los siguientes profesionales:Coordinador General Mesa de Trabajo:Felipe Martin, CNR.Coordinadores Técnicos:Cristian Rodríguez, CNR y Fernando Tagle, CNR.Miembros Mesa de Trabajo:Cristián Navarrete, CNR; Rodrigo Saavedra, DOH; Margarita Díaz, DOH; BernardoCifuentes, DOH; Fernando Britos, MIDEPLAN; Ximena Vallejos, MIDEPLAN; MarciaVallejo, MIDEPLAN; Andrea Mellado, MIDEPLAN; Uwe Gehrels, DIRPLAN y CarlosCiappa, DGA.Para la elaboración de la Propuesta Metodológica para la Formulación yEvaluación Socioeconómica de Embalses y Obras Hidráulicas Anexas, se contócon la participación de las siguientes personas de MIDEPLAN:Coordinador:Fernando Britos:Colaboradores:Andrea Mellado (INDAP), Ximena Vallejos, Marcia Vallejo, Dorcas Frigolett, SilviaMontevilla y Juan Carlos Reyes.Para la elaboración del Ciclo de Vida del Proyecto y los Procedimientos de lasetapas del Ciclo, se contó con la participación de:División de Estudios y Desarrollo de la CNR formada por:Felipe Martin, Cristian Navarrete, Cesar González, Leonardo Machuca, PatricioParra, Cristian Rodríguez, Gastón Sagredo, Fernando Tagle y Gastón Valenzuela.Dirección de Obras Hidráulicas:Juan Antonio Arrese, José Luis Larroucau, Rodrigo Saavedra, Bernardo Cifuentes,Margarita Diaz, Andrés Abarca, Max Ardiles, Herman Augusto, Brenda Córdova,Manuel Lagos, Laura Torrealba, y Maritza Vergara.Para la consolidación y diagramación, se contó la colaboración de:Patricia Mellado, CNR; Rafael Vilches, CNR; Jaime Yañez, CNR; Max Donoso,FUCOA y Silvia Suárez, FUCOA.7
RESUMEN EJECUTIVOEvaluación Integrada de Recursos HídricosEl recurso hídrico destaca como un factor crítico en el desarrollo económico delpaís. Prácticamente todas las actividades económicas ligadas a recursosnaturales utilizan el agua como un insumo fundamental en sus procesosproductivos (agricultura, minería y generación de energía, entre otros). Sinembargo, diversos factores han justificado que el análisis de su gestión se realicedesde la perspectiva de un bien escaso. La alta heterogeneidad temporal y espacial del recurso hídrico en Chile determina que la mayor disponibilidad no coincida con la mayor demanda de agua. La creciente demanda por el recurso hídrico motivado por el crecimiento económico del país ligado al aprovechamiento de recursos naturales y al crecimiento poblacional. La creciente competencia por el uso del recurso hídrico por parte de sectores económicos. El cambio climático está generando variaciones en el patrón de precipitaciones y de temperatura en gran parte del país que afectan la disponibilidad hídrica.El carácter de multiuso que tiene el recurso hídrico obliga a que la planificaciónde inversiones en infraestructura tenga como objetivo maximizar los beneficiossociales producto del uso múltiple y sostenible de los recursos hídricos. Para logrardicho objetivo, se presenta el siguiente Manual para el Desarrollo de GrandesObras de Riego, el cual incorpora el enfoque de Evaluación integrada deRecursos Hídricos como método de análisis y planificación. Si bien el sectoragrícola corresponde a la actividad que utiliza la mayor proporción de losrecursos hídricos del país con un 78% del total, el enfoque propuesto en elpresente Manual es promover proyectos integrales que generen el mayorbienestar para la sociedad considerando que el recurso hídrico es utilizado pordiversos sectores económicos que compiten por el agua. Figura 1. Distribución de usos del recurso hídrico. 4,0% 6,0% 12,0% 78,0% Agricultura Industria Mineria Agua PotableFuente: Dirección General de Aguas.8
Se propone propender hacia la realización de Estudios integrados de recursoshídricos, donde analice todos los antecedentes de la unidad de planificación (esdecir, la cuenca), realice una caracterización en términos geográficos, político-administrativo, económico, demográfico, ambiental, infraestructura y deorganizaciones de usuarios de agua y derechos de aprovechamiento de aguas;diagnostique la disponibilidad actual y futura de los recursos hídricos; identifiquelos principales problemas asociados a la escasez hídrica y a la gestión del recurso,que sirvan de base para proponer un Plan de Acción público-privado donde sedefinan iniciativas de grandes obras de riego.Ciclo de Vida de un ProyectoEn el Manual para el Desarrollo de Grandes Obras de Riego se describen todas lasetapas del ciclo de vida de un proyecto de aprovechamiento hidráulico, desdela etapa de perfil hasta el traspaso a los regantes, donde se detallan lasactividades a realizar en cada una de ellas y los requisitos para continuar con elavance del proyecto, así como la institución pública encargada de desarrollarla.En cada etapa del ciclo de vida del proyecto, se propone que se analicen lasáreas temáticas para desarrollar los componentes técnicos y de gestiónasociados a la obra. Los antecedentes técnicos tienen relación con los aspectosde ingeniería, evaluación económica y evaluación ambiental, entre otros. Porotra parte, los antecedentes de gestión están vinculados a elementos jurídicosrelacionados a los derechos de aprovechamiento de aguas y organizaciones deusuarios de aguas, que permitan crear y fortalecer dichas organizaciones que severán beneficiadas con el proyecto, así como regularizar y perfeccionar derechosde aprovechamiento de aguas individuales.De esta manera, en el Manual para el Desarrollo de Grandes Obras de Riego sepropone que, para continuar avanzando a la siguiente etapa del ciclo de vidade un proyecto, tanto los requerimientos técnicos como de gestión deben estarsatisfechos. El objetivo de exigir ambos elementos para el avance de la obra espara desarrollar una contraparte privada interesada por el proyecto que seacapaz de administrar la obra de manera independiente del Estado y que tenga lacapacidad financiera para pagar los reembolsos asociados a ella. Asimismo, seespera que con organizaciones de usuarios de aguas constituidas y capacitadas,mejorará la gestión del recurso hídrico.Como se indicó anteriormente, el Manual para el Desarrollo de Grandes Obras deRiego se elabora bajo un enfoque de Evaluación integrada de Recursos Hídricos,donde se propone el uso múltiple del recurso hídrico, ya que reconoce al aguacomo un elemento esencial y transversal en la economía nacional y en lasociedad. De esta manera, se plantea que este tipo de obras deben planificarsecomo multipropósito, con el fin de que se puedan maximizar los beneficiosproducto del uso sostenible de los recursos hídricos.En la siguiente9
Figura 2 se presenta un esquema resumido del ciclo de vida del proyecto.Metodologías de evaluaciónDel mismo modo, en el Manual para el Desarrollo de Grandes Obras de Riego, sepropone una serie de metodologías socioeconómicas que permitirán mejorar elproceso de planificación y evaluación de las obras. Metodología de Evaluación SocioeconómicaEn el manual se presenta una metodología de evaluación socioeconómica deproyectos ex ante para determinar los beneficios esperados que la sociedadpercibirá con la construcción y ejecución de la obra. Esta metodología incluye laestimación de los efectos directos, efectos indirectos y externalidades que elproyecto genere para determinar el Valor Actual Neto Social de los beneficiosfuturos.El Manual propone un instrumental metodológico para la formulación yevaluación de proyectos multipropósito, considerando los beneficios potencialesde utilizar agua embalsada para riego, agua potable, minería, hidro-generacióneléctrica e infiltración, entre otras. Asimismo, se propone un método deestimación de los beneficios netos asociados a defensa fluvial y control decrecidas, daño evitado y turismo.10
Figura 2. Ciclo de vida de un proyecto. Ciclo de Vida de un Proyecto EntidadResponsable Antecedentes Técnicos Antecedentes de Gestión CNR ¿VAN ¿Nivel CNR Social > 0? Prefactibilidad Avanzada OUA? Recomendación de Proyectos CNR para Factibilidad ¿VAN DOH Social > 0? Factibilidad ¿JV? Definición de Modelo CNR de Financiamiento ¿VAN ¿Otras DOH Social > 0? Diseño OUA? CNR Aprobación Consejo de Ministro Firmas de Escrituras Ejecución Ley de DOH de Reembolso Concesiones DOH o Ejecución de obras Desarrollador D.F.L. 1.123 Administración de Obras de Riego DOH (Explotación Provisional) Traspaso Obras de Riego DOHFuente: Elaboración propia, 2010.Para estimar los beneficios netos asociados al riego, el Manual propone métodosalternativos, cuya pertinencia y aplicabilidad deberá analizarse caso a caso paracada proyecto. Entre ellos el Método del Presupuesto, el Valor Incremental de la11
Tierra, el Mercado de Transacciones de Derechos de Aprovechamiento de Aguasy los Ahorros de Costos por Desalinización.Asimismo, aún cuando el instrumental metodológico está todavía en desarrollo, apriori se estima que el Método del Presupuesto constituye, actualmente, elinstrumento base sobre el cual deben estimarse inicialmente los beneficios porriego, sugiriéndose la aplicación del Método del Valor Incremental de la Tierra yMercado de Transacciones de Derechos y otros, como medios de verificación yvalidación de los resultados obtenidos. En tal sentido, disponiéndose deinformación completa (asociada a mercados competitivos de la tierra y el agua),se recomienda dar prioridad a estos dos últimos métodos, dado quecorresponden a resultados obtenidos a partir de preferencias reveladas, los cualestiene en general ventajas predictivas por sobre los métodos de preferenciasinferidas (como el Método del Presupuesto). Metodología de priorización de obrasEn el Manual también se desarrolla una metodología de priorización de obras queanalizará diferentes escenarios de restricción presupuestaria (nula o de cortoplazo), indicando los criterios adecuados para aplicar en cada caso.Conceptualmente y en ausencia de restricciones presupuestarias, deberíapriorizarse la ejecución de aquellos proyectos con mayor VAN social y en ordendecreciente. Metodología de determinación de subsidiosEn el Manual se propone un método de estimación de subsidios basado en unsistema de tarificación diferenciada entre los diferentes usuarios potenciales. Elsistema de tarificación debería recoger en su diseño las diferentes disposiciones apagar por parte de los usuarios a través de un modelo que recoja la eventualnaturaleza de monopolio natural de los embalses y obras de conducción anexas,las características diferenciales de los usuarios (diferentes disposiciones a pagar),el autofinanciamiento y sustentabilidad de los sistemas en el largo plazo y laalineación de los incentivos hacia los usos más eficientes del recurso. En principio,se propone un modelo de tarifas en dos partes, que capte la heterogeneidad delos diferentes usuarios. En relación al Subsidio, se propone un modelo, similar alSubsidio al Pago del Agua Potable, donde la transferencia es focalizada a lademanda y revista determinadas características que lo hagan habilitador.De esta forma, el Manual para el Desarrollo de Grandes Obras de Riego sienta lasbases para el proceso de planificación, evaluación, ejecución y traspaso degrandes obras tomando como unidad de análisis la cuenca y considerando elcarácter de multiuso del recurso hídrico. Se propone una planificación integradaque involucre tanto los antecedentes técnicos y económicos como los de gestiónasociada a elementos jurídicos relacionados a los derechos de aprovechamientode aguas y organizaciones de usuarios de aguas que asegure uso eficiente delgasto público en este tipo de proyectos. Asimismo, se plantean metodologíasactualizadas e integrales que permitan mejorar las evaluaciones12
socioeconómicas de los proyectos con el fin de disminuir la incertidumbreasociada a la inversión y ser una herramienta útil para la toma de decisiones.Se debe indicar que el presente Manual corresponde a su primera versión yademás, se debe dejar explícito que todo el material y el desarrollo metodológicodescrito en el Manual está sujeto a revisión y a mejora continua.13
INTRODUCCIÓNEl objetivo de este Manual es establecer la metodología aplicable al estudio,priorización y desarrollo de las Grandes Obras de Riego desarrolladas por elEstado, de tal forma de actualizar los mecanismos utilizados para dichas accionesa la luz de una evaluación integrada de los recursos hídricos y de la experienciarecogida durante el desarrollo de obras de riego bajo metodologías anteriores,ello, con el fin de mejorar la actividad de los servicios públicos involucrados en elestudio, priorización y desarrollo de estas obras, para mejorar la eficiencia yeficacia de la actividad del Estado y en la utilización de los fondos públicos, enpos de propender al desarrollo de Chile, el igual acceso a las oportunidades y ala superación de la pobreza.El recurso hídrico destaca como un factor crítico en el desarrollo económico delpaís. Prácticamente todas las actividades económicas ligadas a recursosnaturales utilizan el agua como un insumo fundamental en sus procesosproductivos (agricultura, minería y generación de energía, entre otros). Sinembargo, diversos factores han justificado que el análisis de su gestión se realicedesde la perspectiva de un bien escaso. La alta heterogeneidad temporal y espacial del recurso hídrico en Chile determina que la mayor disponibilidad no coincida con la mayor demanda de agua. La creciente demanda por el recurso hídrico motivado por el crecimiento económico del país ligado al aprovechamiento de recursos naturales y al crecimiento poblacional. La creciente competencia por el uso del recurso hídrico por parte de sectores económicos. El cambio climático está generando variaciones en el patrón de precipitaciones y de temperatura en gran parte del país que afectan la disponibilidad hídrica.Para hacer frente a este escenario y para mejorar el proceso de planificación,evaluación, diseño, ejecución y traspaso de grandes obras de riego, el Presidentede la República ha encomendado al Consejo de Ministros de la ComisiónNacional de Riego un manual que sirva como guía tanto a instituciones públicascomo privadas en el desarrollo de estrategias para obtener el mejor uso de losrecursos hídricos. En la confección del presente manual participaron las siguientesinstituciones: Comisión Nacional de Riego – Ministerio de Agricultura División de Planificación, Estudios e Inversiones – Ministerio de Planificación Dirección de Obras Hidráulicas – Ministerio de Obras Públicas Dirección General de Aguas – Ministerio de Obras Públicas14
Dirección de Planeamiento – Ministerio de Obras PúblicasEl enfoque utilizado en el Manual es el Evaluación integrada de Recursos Hídricos,donde se considera a la cuenca como unidad de planificación, desarrollar yaplicar una estrategia de desarrollo socioeconómico sostenible de mediano ylargo plazo. Dicho enfoque reconoce el carácter de multiuso que tiene el recursohídrico lo que deriva a que la planificación de inversiones en infraestructurahídrica tenga como objetivo maximizar los beneficios sociales producto del usomúltiple y sostenible de los recursos hídricos.Dado a que el recurso hídrico es un elemento transversal en diversas actividadeseconómicas, se presenta en el Capítulo 1 los “Lineamientos Estratégicos del País”,en el cual se describen los objetivos y metas de los ministerios que se encuentrandirectamente relacionados con su gestión. Posteriormente, en el Capítulo 2 sepresenta el “Evaluación integrada de Recursos Hídricos”, donde se expone elenfoque utilizado y donde se propone un listado de cuencas deficitarias y losproductos que debe considerar un Estudio Integrado de Recursos Hídricos. Luego,en el Capítulo 3, se describe el “Ciclo de Vida del Proyecto”, donde se describenlas etapas y los requisitos tanto para el análisis de las áreas temáticas paradesarrollar los componentes técnicos y de gestión asociados al proyecto. Acontinuación, en el Capítulo 4 se presenta la “Propuesta Metodológica para laFormulación y Evaluación Socioeconómica de Embalses y Obras HidráulicasAnexas”, donde se detallan las metodologías a utilizar para estimar el impactosocioeconómico esperado por las inversiones, la metodología de priorización deobras y la metodología de tarificación y subsidios. Finalmente, en el Capítulo 5 de“Administración y Responsabilidades Generales” se describen los alcances ytareas que los actores relevantes tienen en el proceso de mejora continua delManual.15
1. CAPÍTULO 1. INSTITUCIONALIDADEl agua es un elemento esencial en la actividad económica del país y en eldesarrollo de la sociedad, por lo que se le reconoce como un recurso transversalen, prácticamente, todas las actividades económicas ligadas alaprovechamiento de recursos naturales, tales como la agricultura y minería. Dadoque el recurso hídrico tiene múltiples usos, en el presente Manual se propone quelas grandes obras de riego sean planificadas con un enfoque de multipropósito,con el fin de obtener el mayor beneficio social a través del uso sostenible yracional del recurso. Por consecuencia, al considerar el agua como un recursocon diversos usos, queda de manifiesto que son varios los ministerios que estánrelacionados con su aprovechamiento.De esta manera, el primer capítulo del Manual expone, a modo referencial, loslineamientos estratégicos de los ministerios de Agricultura, Obras Públicas, Mineríay Energía, con el fin de que sean considerados en el proceso de planificación ydesarrollo de las grandes obras de riego. Específicamente, en el caso delMinisterio de Obras Públicas se incluye una discusión acerca de las competenciaslegales de dicha cartera para realizar estudios de preinversión en obrasmultipropósito. 1.1. Ministerio de AgriculturaEl Ministerio de Agricultura es la institución del Estado encargada de fomentar,orientar y coordinar la actividad silvoagropecuaria del país. De acuerdo aldecreto ley 294 de 1960, "su acción estará encaminada, fundamentalmente, aobtener el aumento de la producción nacional, la conservación, protección yacrecentamiento de los recursos naturales renovables y el mejoramiento de lascondiciones de nutrición del pueblo".Para fomentar eficientemente el desarrollo del sector, el Ministerio de Agriculturaactúa en distintas áreas:Área de Gobierno sectorial - Obtención, elaboración y difusión de información sectorial. - Análisis de situación y perspectivas de desarrollo silvoagropecuario. - Elaboración y diseño de políticas sectoriales. - Estudio de disposiciones legales sobre producción, comercialización, protección fito y zoosanitaria y uso de los recursos agrícolas. - Asignación interna de los recursos fiscales. - Definición, supervisión y seguimiento de los programas que ejecuta el Ministerio en beneficio del sector agrícola. - Análisis del comercio exterior silvoagropecuario y coordinación de la cooperación técnica internacional.16
Área de servicios de investigación y transferencia de tecnologíaProtección de los recursos naturales renovables.Protección de la salud animal y la sanidad vegetal del país.Apoyo financiero directo a pequeños agricultores.Fomento forestal.Fomento al riego, en coordinación con otras entidades públicas con inherenciaen la materia.17
1.2. Ministerio de Obras PúblicasLa misión del Ministerio de Obras Públicas es “recuperar, fortalecer y avanzar en laprovisión y gestión de obras y servicios de infraestructura para la conectividad, laprotección del territorio y las personas, la edificación pública y elaprovechamiento óptimo de los recursos hídricos; asegurando la provisión ycuidado de los recursos hídricos y del medio ambiente, para contribuir en eldesarrollo económico, social y cultural, promoviendo la equidad, calidad de vidae igualdad de oportunidades de las personas”.Los ejes estratégicos del Ministerio de Obras Públicas son: Impulsar el desarrollo económico del país, a través de la infraestructura con visión territorial integradora. Impulsar el desarrollo social y cultural, a través de la infraestructura, mejorando la calidad de vida de las personas. Contribuir a la gestión sustentable del medioambiente, del recurso hídrico y de los ecosistemas. Alcanzar el nivel de eficiencia definido en el uso de los recursos.El Ministerio de Obras Públicas está encargado del planeamiento, estudio,proyección, construcción, ampliación, reparación, conservación y explotación delas obras públicas fiscales de su tuición, tales como caminos, autopistas, puentes,túneles, aeropuertos, aeródromos, rampas, embalses de riego, defensas fluviales,colectores de agua lluvia, agua potable rural, obras de edificación públicanuevas, puestas en valor de edificación existente de carácter patrimonial, bordecostero, entre otras. Además es responsable de la aplicación de la Ley deConcesiones y del Código de Aguas.También actúa por mandato, siendo responsable del estudio, proyección,construcción, ampliación y reparación de obras que le encarguen los ministeriosque por Ley tengan facultad para construir obras; las instituciones o empresas delEstado; las sociedades en que el Estado tenga participación; los GobiernosRegionales y las Municipalidades; conviniendo sus condiciones, modalidades yfinanciamiento.18
1.3. Ministerio de MineríaEl Ministerio de Minería tiene como misión institucional “Diseñar, difundir y fomentarpolíticas mineras de nuestro país, que incorporen la sustentabilidad y lainnovación tecnológica, a fin de maximizar el aporte sectorial al desarrolloeconómico, ambiental y social del país”.Su visión institucional es “Ser una institución referente en lo técnico, que lidere eldesarrollo sustentable de la minería nacional y que posicione a Chile como paísminero a nivel internacional”.El Ministerio de Minería tiene los siguientes objetivos estratégicos: Liderar el desarrollo minero, que permita la agregación de valor en el marco del desarrollo sustentable del sector. Posicionar al Ministerio de Minería como una institución referente en lo técnico, que consolida su liderazgo nacional e internacional.El Programa de trabajo del Ministerio de Minería se enfoca en las siguientespolíticas fundamentales: Apoyar el crecimiento de la actividad e inversión minera en nuestro país tanto privada como pública. Posicionar internacionalmente a Chile como un país minero por excelencia. Apoyar el desarrollo de la pequeña y mediana minería, a través de políticas específicas de fomento y desarrollo de mercados. Implementar acciones específicas para impulsar la colaboración público- privada que permita potenciar la actividad de la industria en todas las etapas de la cadena productiva, laboral, ambiental y comercial. Diseñar los lineamientos estratégicos que permitan mejorar el rendimiento de las empresas y direcciones públicas a su cargo.En particular, el presente Gobierno, a través de este Ministerio, se ha propuesto lossiguientes objetivos: Aceleración del plan de inversiones (US$50 mil millones próximos diez años). Fomento a la exploración. Fomento a la pequeña y mediana minería. Desarrollo del Mercado de Capitales para financiar emprendimientos mineros. Preocupación en temas sensibles: agua, energía, medioambiente. Agenda legislativa proactiva para promover materias que impulsen desarrollo del sector y explotación de otros minerales (nitratos, yodo, litio). Desarrollo de capital humano relacionado a la minería. Revisión de institucionalidad: empresas y servicios del sector. Seguridad Minera: Institucionalidad y Fiscalización.19
1.4. Ministerio de EnergíaEl objetivo general del Ministerio de Energía es elaborar y coordinar los planes,políticas y normas para el buen funcionamiento y desarrollo del sector, velar porsu cumplimiento y asesorar al Gobierno en todas aquellas materias relacionadascon la energía.El sector energía comprende todas las actividades de estudio, exploración,explotación, generación, transmisión, transporte, almacenamiento, distribución,consumo, uso eficiente, importación y exportación, y cualquiera otra queconcierna a la electricidad, carbón, gas, petróleo y derivados, energía nuclear,geotérmica y solar, y demás fuentes energéticas.Entre otras funciones, el Ministerio de Energía está encargado de: Preparar los planes y políticas para el sector energía y proponerlos al Presidente de la República para su aprobación; Estudiar y preparar las proyecciones de la demanda y oferta nacional de energía que deriven de la revisión periódica de los planes y políticas del sector; Contratar con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, los estudios generales relacionados con el funcionamiento y desarrollo integral del sector, así como los de prefactibilidad y factibilidad que sean necesarios para la formulación y ejecución de los planes y políticas energéticas; Elaborar, coordinar, proponer y dictar según corresponda, las normas aplicables al sector energía que sea necesarias para el cumplimiento de los planes y políticas energéticas de carácter general, así como para la eficiencia energética, la seguridad y adecuado funcionamiento y desarrollo del sistema en su conjunto. Al efecto, podrá requerir la colaboración de las instituciones y organismos que tengan competencia normativa, de fiscalización o ejecución en materias relacionadas con la energía; Velar por el efectivo cumplimiento de las normas sectoriales, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a los organismos en ella mencionados, a los que deberá impartir instrucciones, pudiendo delegar las atribuciones y celebrar con ellos los convenios que sean necesarios; Integrar y participar en la formación y constitución de Art. 2 Nº 5 v) personas jurídicas de derecho privado, sin fines de lucro, a que D.O. 03.12.2009 se refiere el Título XXXIII del Libro Primero del Código Civil, cuya finalidad fundamental sea la promoción, información, desarrollo y coordinación de iniciativas de investigación, transferencia y difusión de conocimientos económicos, tecnológicos y de experiencias en el área de la energía. Del mismo modo, el Ministerio está facultado para participar en la disolución y liquidación de las entidades de que forme parte, con arreglo a los estatutos de las mismas;20
Cumplir las demás funciones y tareas que las leyes o el Gobierno le encomiende concernientes a la buena marcha y desarrollo del sector energía.21
2. CAPÍTULO 2. EVALUACIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS 2.1. Evaluación integrada de Recursos HídricosEl agua destaca como un factor crítico en el desarrollo económico del país,constituyéndose en un recurso cada vez más escaso. Su creciente demanda hagenerado diversos conflictos entre sectores económicos y en los usuarios. En talcontexto, desarrollar una gestión que asegure la disponibilidad de agua para elconsumo de la población y para el desarrollo productivo, en el mediano y largoplazo, constituye un gran desafío, al cual la autoridad no puede sustraerse sinoque, al contrario, debe enfrentar con sus mejores herramientas1.En el ámbito hídrico los desafíos y prioridades del siguiente decenio y en los añosposteriores se focalizarán en:a. Profundizar la planificación y evaluación integrada de las cuencas hidrográficas, permitiendo la optimización del recurso hídrico entre usos múltiples y competitivos;b. La construcción de obras multifuncionales, combinando una infraestructura que asegure el agua para uso agrícola, hidrogeneración, agua potable, minería, y que facilite el uso recreacional y turístico.c. Propiciar fuertemente el riego optimizado, a través de canales cubiertos y cañerías y de la medición de los consumos por sector o territorio agrícola demandante;d. Desarrollar políticas para asegurar que las aguas servidas tratadas por las empresas sanitarias sean reutilizadas a cabalidad;e. Asegurar la ejecución de obras para dotar de agua potable (y saneamiento básico), a las poblaciones rurales semi-concentradas;f. Contar con una política de administración e impulso de obras de desalinización de aguas, en las zonas con mayor déficit de agua dulce, especialmente en la Macrozona Norte. Para esto, se debe definir el contexto jurídico que permita administrar e impulsar obras de desalinización de aguas y definir el propósito del agua desalada.Consciente de estas necesidades, el Supremo Gobierno ha instruido al Consejode Ministros de la Comisión Nacional de Riego (CNR) y a otras organizaciones,involucradas en la institucionalidad del sector hídrico nacional, preparar unManual para el Desarrollo de Grandes Obras de Riego, que incluya un análisis yuna estructuración del proceso de planificación de dichas obras. El presenteManual detalla las etapas desde el inicio del ciclo, con el estudio de la situación1 Algunos párrafos de esta Introducción fueron extraídos del capítulo sobre Recursos Hídricos delInforme Final del Plan Director de Infraestructura, preparado por la Consultora INECON para laDirección de Planeamiento del MOP.22
hídrica a nivel de las cuencas y la identificación de ideas de posibles proyectos anivel de perfil, pasando por las fases de prefactibilidad y factibilidad, hasta llegaral diseño y la ejecución de los proyectos, y finalmente al traspaso de la obra a losusuarios y beneficiarios.En el marco de los trabajos para la confección del mencionado Manual se hadefinido el Ciclo de Vida de un Proyecto de Riego, en el cual se analizan ydeterminan en detalle los antecedentes técnicos y de gestión que se debenrecabar en cada etapa, así como los procedimientos a aplicar para la toma dedecisiones, los cuales permitirán avanzar hacia las etapas posteriores. Dicho Ciclode Vida se elabora bajo un enfoque de Evaluación integrada de RecursosHídricos, donde se propone el uso múltiple del recurso hídrico, ya que reconoce alagua como un elemento esencial y transversal en la economía nacional y en lasociedad. De esta manera, se plantea que este tipo de obras deben planificarsecomo multipropósito, con el fin de que se puedan maximizar los beneficiosproducto del uso sostenible de los recursos hídricos.En este capítulo se describe el enfoque de Evaluación integrada de RecursosHídricos bajo el cual está confeccionado el presente manual. Luego se presentael temario mínimo que los Estudios integrados de recursos hídricos debenconsiderar, junto con los productos que el estudio debe obtener, dentro de loscuales está la identificación de ideas de proyectos para solucionar los problemashídricos a nivel de las cuencas, y la formulación final de los perfiles de losproyectos priorizados para su inclusión en el Sistema Nacional de Inversión.Finalmente, se presenta una propuesta de cuencas prioritarias para suintervención debido a que presentan un déficit hídrico importante. 2.2. Requerimientos y procedimientos a aplicar en la Evaluación integrada de Recursos HídricosCon el fin de definir los antecedentes necesarios para desarrollar una estrategiade Evaluación integrada de Recursos Hídricos, se realizó una revisión de estudiosya ejecutados que permitieran definir los requerimientos mínimos a pedir en losEstudios Integrados de Recursos Hídricos.El país cuenta con una vasta experiencia en la construcción de obras de riego, sinembargo, varias de ellas datan de décadas pasadas y los estudios de lascuencas, que sirvieron de punto de partida para la identificación de los proyectosrealizados, pueden no estar disponibles o desactualizados. Por ello, se realizó unarevisión crítica de las estructuras y contenidos de los estudios de las cuencas en lascuales fueron desarrolladas las obras de los embalses de reciente ejecución(Convento Viejo, Ancoa y El Bato).Por otra parte, en la última década la DGA ha impulsado la realización de losPlanes Directores de las cuencas de los ríos Aconcagua e Imperial, conmetodologías bien acabadas, cuyos planes y metodologías fueron revisados23
como posibles fuentes que faciliten la elaboración de los Términos de Referenciaen los estudios de cuencas y la identificación de las posibles ideas de proyectosen su ámbito.En forma complementaria se revisó el estudio Estimaciones de Demanda de Aguaencargado por la DGA (2007) sobre proyecciones de requerimientos hídricosesperados en las diversas cuencas del país para los próximos 30 años de modo decontar con los antecedentes de demanda allí analizados. Asimismo, revisó elestudio “Diagnóstico de Fuentes de Agua no Convencionales en el RegadíoInterregional” encargado por la CNR (2010), el cual presenta un balance hídrico anivel de cuencas, y propone diversas soluciones para aumentar la disponibilidadhídrica a través de fuentes no convencionales. La confrontación de los resultadosde ambos estudios permitirá identificar además las cuencas con mayoresproblemas hídricos, de modo de establecer un orden prioritario para enfrentar losestudios de las cuencas, aplicando los Términos de Referencia que se presentanen el siguiente punto.De la revisión crítica de estos estudios y de los criterios de los profesionales queintegran la mesa, se puede concluir la propuesta para los Términos de Referenciade los futuros estudios de cuencas (a nivel de estudio básico), así como tambiénse alcanzará una priorización para el estudio de las mismas. A continuación sepresenta la tabla de contenidos con los productos que se deben presentar en losEstudios Integrados de Recursos Hídricos.Cabe hacer presente que la Evaluación Integrada de los Recursos Hídricos, serviráde base para la elaboración de perfiles de proyectos de aprovechamientohidráulico, en la medida en que esta información exista y sea factible de obtenerpara una obra determinada. 2.3. Tabla de contenidos y productos para Estudios Integrados de Recursos Hídricos 1. Caracterización de cuenca a. GeográficaProductos: estudio de geomorfología, suelo, clima, hidrología y biogeografía. Apartir de estos estudios básicos se debe realizar un análisis de las característicasagroclimáticas y de erosión de suelos. b. Político-administrativaProductos: identificación de provincias y comunas con su respectiva superficie. c. EconómicaProductos: identificación y descripción de principales actividades económicas:servicios, transporte, industria, manufactura, agropecuario (sector forestal,agrícola, frutícola, pecuario, pesca). El análisis debe incorporar la tendencia delvalor de la producción, exportaciones, empleo por sector económico y superficie.24
d. DemográficaProductos: caracterización de la población. Se debe incluir análisis de distribuciónde edad, educación, número de personas en hogar, sexo del jefe de hogar,actividad productiva del jefe de hogar, población económicamente activa,ingreso familiar agrícola y no agrícola, densidad de población, pobreza rural y sudistribución territorial y evolución. e. AmbientalProductos: catastro y caracterización de la flora y fauna de la cuenca y sussistemas ecológicos. f. InfraestructuraProductos: catastro y caracterización de la infraestructura vial, de educación, desalud, de riego (embalses, canales, bocatomas, pozos, etc.). g. Organizaciones de Usuarios de Aguas (OUA) y Derechos de Aprovechamiento de Aguas (DAA)Productos: diagnóstico del estado de los DAA, requerimiento de regularizacióny/o perfeccionamiento de éstos, catastro de usuarios legales e ilegales de DAA,propiedad de los DAA, diagnóstico del status legal y funcional de las OUAs. 2. Diagnóstico de recursos hídricos a. Estimación de oferta hídrica. i. Oferta superficial. ii. Oferta subterránea, con especial énfasis en el tema de la recarga de los acuíferos. iii. Oferta de fuentes de agua no convencionales. iv. Modelación superficial-subterránea. b. Estimación de demanda hídrica. i. Por sectores económicos. ii. Caudal ecológico. c. Balance hídrico.Productos: balance hídrico actual que incorpore la oferta superficial ysubterránea y los diferentes sectores económicos. Modelo predictivo de ladisponibilidad de agua en la cuenca. 3. Perspectivas futuras (a 15 y 30 años), incluyendo un análisis de los impactos esperados por el cambio climático, tanto en la oferta hídrica como en la estructura productiva (demanda) a. Estimación de oferta hídrica esperada. i. Oferta superficial. ii. Oferta subterránea. b. Estimación de demanda hídrica esperada. i. Por sectores económicos. ii. Con supuestos razonables de crecimiento del PIB y población, entre otros. c. Balance hídrico esperado.25
Productos: balance hídrico esperado que incorpore diferentes escenarios deoferta superficial y subterránea y demandas proyectadas según crecimientoeconómico y poblacional para los diferentes sectores económicos. Para el sectoragrícola, se deben incorporar diferentes escenarios productivos asociados acambios en la asignación de uso de suelo hacia especies de mayor rentabilidad. 4. Participación Ciudadana a. Consulta a todos los actores involucrados con la gestión del recurso hídrico, especialmente a los representantes de los dueños de los derechos de agua. i. Juntas de Vigilancia. ii. Asociaciones de Canalistas. iii. Comunidades de Aguas. iv. Representantes institucionales: DGA, DOH, CNR, INDAP, SAG, CONAMA.Productos: se espera la realización de entrevistas personales y/o a grupos focalesde los representantes indicados, junto con un análisis crítico de la informaciónlevantada. 5. Identificación de los principales problemas hídricos existentes en la cuenca. Los aspectos a analizar son: a. Disponibilidad física y jurídica de recursos hídricos. b. Necesidades de regulación. c. Necesidad de desarrollar fuentes no convencionales de agua. d. Problemas asociados a la regulación por embalses hidroeléctricos. e. Defensa ante eventos críticos (inundaciones y sequías). f. Aprovechamiento y uso eficiente del recurso. g. Calidad de aguas y sedimentación de la cuenca. h. Riesgos potenciales de contaminación de aguas superficiales y subterráneas por actividades industriales (tranques de relave, riles de industrias y agroindustria)Productos: se espera un diagnóstico con los problemas actuales y proyectadospara cada uno de los ámbitos, analizando claramente sus causas yconsecuencias si no se aplicara un Plan de Acción. 6. Formulación del Plan de Acción a. Priorización y Clasificación de Soluciones Públicas y Privadas.Productos: Desarrollo de mesas de trabajo público-privadas que definan unlistado priorizado para cada uno de los ámbitos identificados en el punto 6 consoluciones públicas y privadas que consideren el uso múltiple del recurso hídrico. b. Definición del Plan de Acción considerando el uso múltiple del recurso hídrico y las diferentes instituciones involucradas en su gestión.Productos: elaboración de un Plan de Acción Público-Privado a desarrollar segúnlas soluciones públicas y privadas con una estimación de requerimiento derecursos (tiempo, presupuesto), institución responsable, plazo de ejecución ybeneficios esperados para cada una de ellas.26
c. Definición de iniciativas de obras de riego a nivel de perfil avanzadoProductos: elaboración de iniciativas a nivel de perfil avanzado para grandesobras de riego, definido a partir de las soluciones públicas con una estimación derequerimiento de recursos, costos, beneficios y superficie beneficiada quepuedan pasar a la etapa de Prefactibilidad. 2.4. Propuesta de priorización de cuencasEn el presente manual se propone una priorización de cuencas deficitarias y quepresenten actualmente problemas importantes de escasez. Para definirlas, sedecidió utilizar información secundaria, específicamente: - Estimaciones de Demanda de Agua y Proyecciones Futuras (2007), encargada por la DGA; - Diagnóstico de Fuentes de Agua no Convencionales en Regadío Interregional (2010), encargada por la CNR.Se consideraron estos dos estudios debido a que son los que presentan lainformación más actualizada.La aspiración del Manual es considerar a la cuenca como unidad deplanificación y gestión de los recursos hídricos, para lo cual se requiere unapolítica decidida a favor de la ejecución de Estudios Integrales de Cuencas quepermitan a las instituciones públicas desarrollar la mejor estrategia para eldesarrollo de la cuenca, basado en el uso racional y sostenible de los recursoshídricos.A continuación se presenta en forma visual las cuencas deficitarias del país. Paraello se consideraron aquellas cuencas que aparecen en alguno de los dosestudios mencionados anteriormente como deficitarias. Se muestra inicialmenteun plano general del país, y luego el detalle por agrupaciones de regiones.27
Figura 3. Déficit Hídrico por Cuenca a nivel país.28
Figura 4. Déficit Hídrico por Cuenca para las regiones XV, I y II.29
Figura 5. Déficit Hídrico por Cuenca para las regiones III y IV.30
Figura 6. Déficit Hídrico por Cuenca para las regiones V, RM, VI, VII, VIII y IX.31
Figura 7. Déficit Hídrico por Cuenca para las regiones XIV, X, XI y XII.32
3. CAPÍTULO 3. CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO 3.1. Etapa de PrefactibilidadSe propone que la etapa de prefactibilidad de la fase de preinversión delproyecto surja a partir de los perfiles de proyectos identificados en el EstudioIntegrado de Recursos Hídricos. La etapa de prefactibilidad tiene por objetivomejorar la calidad y precisión de los antecedentes con los cuales se tomará ladecisión de realizar el proyecto. Esta etapa examina con mayor detalle lasalternativas viables que fueron determinadas en la etapa anterior de perfil,descartando las menos efectivas y seleccionando la o las mejores. Espera unaimprecisión media entre un 30% y 40% sobre las variables relevantes y el cálculode los indicadores económicos. 3.1.1. Antecedentes técnicosEvaluación técnica y económica en detalle, que comprende las siguientesactividades y antecedentes:Análisis de AntecedentesEl análisis de los antecedentes debe realizarse como una de las primerasactividades antes de formular un proyecto de riego específico. Se debepuntualizar la localización geográfica, las principales características físicas yecológicas del área, su población total y activa diferenciada por sexo, lainfraestructura de servicios y las principales actividades económicas. Además, sedebe incluir el detalle y evaluación de los recursos disponibles en el área, talescomo clima, suelo, agua y recursos humanos, caracterizando la situaciónagropecuaria y de regadío e indicando el problema o necesidad insatisfechaque se desea solucionar. Ello permitirá, entre otros, una sectorización espacial delárea de estudio, que perfeccionará y facilitará la definición, las alternativas desolución y los elementos que las componen, así como la concepción del proyectoque optimiza la satisfacción de la demanda por riego.Los antecedentes a estudiar y que deben estar contenidos en el Informe dePrefactibilidad son: Aspectos Legales y Administrativos. - Nómina de los derechos de aprovechamiento de aguas y de los predios que se afectarán por la ejecución del proyecto. - Nómina de las Organizaciones de Usuarios del Agua beneficiarias del proyecto. - Situación legal de las Organizaciones de Usuarios del Agua. - Situación legal de los derechos de aprovechamiento de aguas. - Análisis de los aspectos medioambientales del proyecto.33
- Establecimiento de las aprobaciones que requiere el desarrollo del proyecto Aspectos Técnicos - Hidrología e hidrogeología. - Topografía general de la cuenca aportante y área de emplazamiento de las obras (en el caso de embalses). - Topografía básica de la zona de emplazamiento de las obras. - Mecánica de Suelos (prospecciones y ensayos). - Estudios de ingeniería básica que consideren: o Geología. o Geotecnia. o Hidráulica del proyecto. o Hidrología (Estudio de crecidas y sedimentológicos, en el caso de embalses). o Estudios sísmicos. o Análisis de estructuras y equipamientos componentes. - Estudios para hidrogeneración y otras reutilizaciones. - Escenarios de proyecto. - Diseños preliminares. - Interferencias. - Estudio de expropiaciones o servidumbres de paso. - Identificación (o validación) de las alternativas de solución, concepción general, su lógica y estructuras y equipamiento componentes. Aspectos agronómicos - Agro clima y suelos. - Cartografía. - Sistema de producción. o Tenencia de la tierra y capacidades empresariales. o Uso del suelo. o Niveles de tecnología. o Situación actual de rendimientos y rentabilidad. o Caracterización económica de la producción. - Potencialidades agro productivas (clima, suelo, mercados). - Plan de Desarrollo Agrícola. - Inversiones intraprediales. - Situación futura: superficie y producción. Entorno agro económico - Mercados, fuentes y modos de agregación de valor, agroindustria. - Aprovisionamiento de insumos y servicios. - Apoyo técnico y financiero. - Evaluación agro-económica. - Organización de regantes. - Organizaciones de productores.34
Aspectos medio ambientales2Para definir las consideraciones ambientales de cada alternativa del proyecto sedesarrollará un Estudio de Análisis Ambiental y Territorial (EAAT). Para ello sedefinirá el Perfil Ambiental y Territorial: Descripción general del proyecto eidentificación y descripción de actividades y obras que podrían causar impactosobre los componentes y factores ambientales y territoriales en las etapas deconstrucción y explotación. Los ámbitos de impacto a considerar son: mediofísico, medio biótico, medio socio económico y cultural, y ordenamiento territorial(uso del suelo actual, planes reguladores, infraestructura, etc.).Se relacionarán y describirán los potenciales impactos identificados en el PerfilAmbiental y Territorial con cada alternativa, su área de influencia, las actividadesdel proyecto y sus etapas.En lo posible, se deberá valorar el impacto de acuerdo a: - Gravedad del Impacto (Grave, Regular o Leve), - Efecto (positivo o negativo), - Incidencia (Directa o Indirecta), - Temporalidad (Temporal o Permanente), - Reversibilidad (Reversible o Irreversible), - Recuperabilidad (Recuperable o Irrecuperable) y - Extensión (Limitado o Extenso).Desarrollo de las alternativas de soluciónEl estudio de Prefactibilidad del Proyecto de uso múltiple del recurso hídricorequiere de dos categorías de análisis: - Optimización de la Situación Actual y - La evaluación técnica y económica de las alternativas de Solución Optimización de la Situación ActualLa evaluación del proyecto se determina en base a los flujos de costos ybeneficios, originados al comparar las situaciones sin y con proyecto. La situaciónsin proyecto corresponde a la situación actual optimizada, la cual se logramediante la incorporación de los proyectos que ya se ha decidido su ejecución;mediante obras de inversión menores o marginales; y la aplicación de medidasde gestión, que mejoren las condiciones de operación y de servicio de lainfraestructura. Esto se refiere a realizar cambios en las reglas de operación de unembalse, mejoramiento en la eficiencia de ciertos puntos estratégicos, etc.En resumen, en esta sección, se debe describir claramente la situación actual y lasituación adoptada sin proyecto. En muchos casos la “situación optimizada”implica incurrir en costos adicionales con respecto a la situación actual, los querequerirían también de una evaluación antes de ser realizados. Es decir, se debe2 “Manual de Gestión Ambiental, Territorial y Participación Ciudadana para Proyectos deInfraestructura” DOH. Abril 2002.35
comprobar que lo que se propone como “situación actual optimizada” es mejorpara el país que la situación actual. Evaluación Técnica y Económica de las AlternativasEl estudio de prefactibilidad analizará las alternativas de proyectos de uso múltipledel recurso hídrico primariamente factibles (técnicamente posibles) identificadasen la etapa de perfil, enfatizando en el estudio de los aspectos de viabilidadtécnica, legal y medioambiental de ellas, dando respuestas consistentes a losaspectos críticos identificados en cada ámbito de análisis y que inciden en laeficiencia de operación, en los costos y en la rentabilidad de las alternativasdefinidas.Las alternativas de proyecto multiuso se evalúan económicamente de acuerdocon lo expuesto en el Capítulo 4, y se determina el grado de bondad de cadauna de las opciones seleccionadas en la etapa de perfil, para compararlas yordenarlas de acuerdo con su rentabilidad, estableciéndose así cuáles merecenun estudio más profundo y cuáles se descartan3. Se deben estudiar y describirtodas las alternativas que den solución al problema en análisis, que seantécnicamente factibles de realizar y que se enmarquen en las políticas del sectorvigentes a la fecha, explicando sus características principales, los costos deinversión y operación, las ventajas y desventajas.Dichas alternativas surgen del conjunto de estudios específicos por área técnica,que apuntan a resolver la brecha existente entre la demanda de agua de riegodel área del Proyecto y la situación actual y potencial en términos de satisfacciónde dicha demanda, lo cual supone: - El análisis del sistema de producción y de los recursos naturales y técnicos en que se sustenta, así como de - La modelación y diseño de las soluciones hidráulicas que satisfacen la demanda de riego de dicha área.De lo anterior se derivan alternativas de solución, cuya expresión integradaadopta la forma de alternativas de proyectos.Cada alternativa de solución debe ser evaluada en forma separada, en lamedida que sean subproyectos separables, pues puede ocurrir que los costosactualizados incurridos al implementar alguno de los subproyectos, sean mayoresa los beneficios actualizados que reporta.Dichas alternativas deben integrar el análisis de: - La factibilidad constructiva. - Soluciones de eficiencia desde el punto de vista de la ingeniería de las soluciones. - La utilización y reutilización multisectorial del recurso hídrico (generación hidroeléctrica y otros), y3 Requisitos de Información para Proyectos. MIDEPLAN. SNI.36
- Los impactos y sustentabilidad medioambiental de ellas.El resultado de la evaluación técnica y económica de las alternativas es unarecomendación en relación a la mejor de ellas.En el Capítulo 4 del presente manual se desarrolla en detalle la metodología deevaluación socioeconómica de proyectos hidráulicos. 3.1.2. Antecedentes de gestiónUno de los elementos a estudiar son los aspectos legales del proyecto y enespecial lo relacionado con el estado de utilización de Derechos deAprovechamiento de Aguas (DAA) y constitución de Organizaciones de Usuariosde Aguas (OUA).En la etapa de Prefactibilidad se propone que se realice un diagnóstico acercadel estado de la gestión del recurso hídrico. Se propone que se haga un análisisacerca de: - Evaluación del estado legal de los DAA: usos del recurso hídrico, tanto legal como ilegal. - Evaluación del estado legal de los DAA: grado de perfeccionamiento y de regularización de los DAA individuales. - Catastro acerca del estado de las OUAS, identificando el número de ellas organizadas formal e informalmente.Regularización de DAAEn esta etapa de Prefactibilidad y en relación a la gestión administrativa, esnecesario determinar el interés por las obras de parte de los regantes. Si no hayinterés, entonces será necesario reestudiar para ajustes y reconsideracionesfuturas. Si existe interés, se realiza el diagnóstico legal de los usos de las aguaspara evaluar el estado de los DAA y de las OUA, a fin de determinar la necesidadde sanear, regularizar y/o perfeccionar dichos derechos.Para determinar el estado de los DAA, se debe contrastar la información delRegistro de comuneros original de la OUA con las inscripciones en el Registro dePropiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces competente, para el casode las OUA organizadas legalmente. En Organizaciones que funcionan de hecho,se debe revisar las inscripciones en el Conservador de Bienes Raíces competente,junto a los usos o extracciones que posea el canal estudiado.Se entiende por Derecho de Aprovechamiento de Agua en Forma, aquél cuyotítulo, encontrándose debidamente inscrito en el Registro de Propiedad de Aguasdel Conservador de Bienes Raíces competente, cumple con la normativadispuesta por el Código de Aguas, es decir, ha sido constituido válidamente por37
acto de autoridad, saneado, regularizado o perfeccionado en conformidad a losprocedimientos dispuestos para ello, y en definitiva, cumple con todos losrequisitos exigidos por el dicho cuerpo legal.Es necesario precisar que, según lo establecido en el artículo 118 del Código deAguas, el Conservador de Bienes Raíces (CBR) donde debe realizarse lainscripción, es aquel con competencia en la comuna en que se encuentreubicada la bocatoma del canal matriz en el cauce natural o donde se encuentreubicado el embalse o pozo respectivo, pero si el embalse cubriese territorios dedos o más comunas, se debe inscribir en aquella donde se encuentre ubicada laobra de entrega.Se entiende por Derecho de Aprovechamiento de Aguas Regularizado, aquélcuyo título proviene de una sentencia judicial dictada en conformidad a losprocedimientos de regularización de derechos de aprovechamiento de aguas,regulados por los artículos 1º, 2° y 5º Transitorio del Código de Aguas.Se señala como Derecho de Aprovechamiento de Aguas Perfeccionado, aquélcuyo título posee todas las características establecidas por el Código de Aguas,por haber sido complementado en conformidad al procedimiento dispuesto en elReglamento del Catastro Público de Aguas, establecido por el Decreto SupremoNº 1.220 del año 1998, esto es, que se señale en unidad volumétrica por unidadde tiempo, si es de uso consuntivo o no consuntivo, de carácter permanente oeventual, continuo o discontinuo.Para la inscripción de un derecho de aprovechamiento en el Catastro Público deAguas de la DGA, es indispensable que éste cuente con las características antesindicadas.A continuación se presentan los procedimientos de regularización yperfeccionamiento de DAA, según sea el caso: i. Artículo 1º Transitorio: Derechos InscritosEste artículo se aplica en el evento que: - El DAA esté inscrito pero que no se encuentre a nombre del actual titular porque en las transferencias se haya omitido la inscripción de alguno de los títulos. - También puede ocurrir que esté inscrito en la escritura de Constitución de la Organización de Usuarios (Asociación de Canalistas o Comunidad de Aguas). En caso que haya sido decretado por el Juez (Judicial) o la DGA (Voluntaria) y que el accionista esté claramente individualizado y señaladas el número de acciones. En este caso se invoca el Art. 88 del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces a propósito de la sub inscripción. Se ha discutido esta última forma de regularizar ya que se entiende que es una facultad del CBR y por tanto no estaría obligado si él considera que no procede.38
En estos dos casos se realiza una minuta y se adjunta a ella la documentaciónque prueben los hechos.En resumen los pasos a seguir son: a. Estudio de títulos, que implica la revisión en el CBR de todas las inscripciones individuales hasta el usuario actual. b. Preparación de la solicitud, su presentación e ingreso al CBR. c. Inscripción de cada uno de los títulos.En caso que el CBR no proceda a inscribir, se debe solicitar al Juez de Letras en loCivil competente que la ordene, se aplica el procedimiento especial Sumarísimo,que tiene una demora más menos de 60 días contados desde el ingreso altribunal.Los pasos que se siguen judicialmente son: a. Estudio de títulos, que implica la revisión, en el CBR, desde inscripción individual hasta usuario actual. b. Obtención de la Copia autorizada de los títulos que se encuentren inscritos en el registro de aguas del Conservador de Bienes Raíces o aquellas que señalan los derechos en las inscripciones de los predios y los antecedentes de aquellos que no lo estén, pero que permitan establecer un secuencia de las transferencias del o los DAA. c. Preparación de la solicitud al Tribunal. d. Estudio de antecedentes por parte del Juez y la solicitud de la comparecencia del Conservador de Bienes Raíces respectivo o su informe en derecho. e. Sentencia. f. Reducción de la Sentencia a escritura pública. g. Inscripción en el Registro de Aguas del Conservador de Bienes Raíces correspondiente.39
Figura 8. Regularización Primero Transitorio Fuente. Elaboración propia, 2010.40
ii. Artículo 2º transitorio: Derechos inscritos y no inscritosEs aplicable a aquellos DAA extraídos individualmente de fuentes naturales,cuando no están inscritos (uso histórico) o aquellos que estén siendo utilizados poruna persona distinta de sus titulares inscritos, no existiendo títulos suficientes paraacreditar el traspaso de la propiedad en conformidad con lo descrito en el puntoi. anterior. Deben cumplir además con los siguientes requisitos: - Que las aguas estén siendo utilizadas al año 1981 por personas distintas a las inscritas. - Uso por a lo menos 5 años ininterrumpidos y sin reconocer dominio ajeno. - Libre de clandestinidad o violencia.Se lleva la solicitud a la DGA y en conjunto con los antecedentes, luego debepublicarse dentro de 30 días desde la presentación, en el diario Oficial y en undiario local.A partir del día 30, contados desde la publicación, se hayan o no presentadooposiciones, se remiten los antecedentes al juez de letras en lo civil competentepara que conozca mediante procedimiento Sumario, acompañando un informepreparado por la DGA.Los trámites a seguir son: a. Preparación del escrito de solicitud de regularización y su extracto. b. Reunión de los antecedentes que acrediten los requisitos del artículo 2° Transitorio del CDA. c. Publicación en el Diario Oficial. d. Publicación Diario de circulación Nacional y provincial. e. Radiodifusión en conformidad con el artículo 131 del CDA.La DGA remitirá los antecedentes al Tribunal respectivo, los pasos a seguir por eltribunal son: a. Ingreso a tribunal. b. Notificación personal a las partes. c. Comparendo. d. Auto de prueba. e. Probatorio: en esta etapa se solicita informe a la DGA y peritajes. f. Sentencia. g. Reducción de la Sentencia a escritura pública. h. Inscripción de la escritura pública en el Catastro Público de Aguas de la DGA. i. Inscripción en el Registro de Aguas del CBR respectivo.41
Figura 9. Regularización Segundo Transitorio Fuente. Elaboración propia, 2010. iii. Artículo 5º transitorio: derechos no inscritos aplicables para aquellos casos de predios expropiados total o parcialmente por la ex corporación de reforma agraria (CORA)El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) determina los derechos proporcionales alpredio y emite una Resolución Exenta, debe publicarse un extracto de ésta en el42
Diario Oficial, reducirse a escritura pública en notaria e inscribirse en el Registro dePropiedad de Aguas del CBR respectivo. iv. Otros casosPuede darse el caso que estemos frente a títulos con vicios, simplemente noinscritos o ante la necesidad de realizar una o más Posesiones Efectivas, etc. queimpliquen trámites establecidos en el Código Civil. v. PerfeccionamientoFinalmente es necesario establecer si el DAA se encuentra o no Perfeccionado. Elprocedimiento está establecido en el Reglamento del Catastro Público de Aguas,establecido por el Decreto Supremo Nº 1.220 del año 1998, en los artículos 44 ysiguientes del “Capítulo II: Del Perfeccionamiento de los títulos en que consten losDerechos de Aprovechamiento de Aguas”.El perfeccionamiento se debe realizar a través de un procedimiento judicialSumario, establecido en el Título XI del Libro III del Código de Procedimiento Civil.Los pasos a seguir son: a. Preparación de la solicitud o demanda al Tribunal. b. Estudio de antecedentes por parte del Juez y la solicitud del Informe Técnico a la DGA. c. Sentencia. d. Reducción a escritura pública de la sentencia. e. Remisión antecedente a la DGA, para su inscripción en el Catastro Público de Aguas. f. Inscripción en el Registro de Aguas del Conservador de Bienes Raíces con jurisdicción. 3.1.3. Condiciones de Avance Condiciones de avance:Para que el proyecto continúe a la etapa siguiente se tienen que cumplir lossiguientes criterios técnicos y de gestión: Antecedentes Técnicos. - Rentabilidad positiva de la(s) alternativa(s) evaluadas. - Aprobación del Estudio de Prefactibilidad por la Comisión Nacional de Riego. - Recomendación de MIDEPLAN a la Etapa de Factibilidad con base en los antecedentes técnicos y económicos del Estudio de Prefactibilidad aprobado por la Unidad Técnica. Antecedentes de Gestión. - Interés por el proyecto de parte de los potenciales beneficiarios.43
- Nómina de los derechos de aprovechamiento de aguas y de los predios que se afectarán por la ejecución del proyecto. - Nómina de las Organizaciones de Usuarios del Agua beneficiarias del proyecto. - Situación legal de las Organizaciones de Usuarios de Aguas. - Situación legal de los derechos de aprovechamiento de aguas. Condiciones de rechazoEl proyecto puede ser rechazado si alguna de las siguientes condiciones no estásatisfecha: Antecedentes Técnicos. - Rentabilidad negativa de la(s) alternativa(s) - Reprobación del Estudio de Prefactibilidad por parte de la Comisión Nacional de Riego - Desactualización del estudio en los casos que éstos tengan más de 5 años de vigencia. Antecedentes de Gestión. - No existe interés de los potenciales beneficiarios. - No se cuenta con el diagnóstico acerca de los usos legales e ilegales del recurso hídrico - No se cuenta con el catastro de OUA que funcionan organizadas formal e informalmente. - No se cuenta con el diagnóstico del grado de regularización y de perfeccionamiento de derechos individuales. Recomendaciones de ajustes para reconsideración futuraSi el proyecto es rechazado, se proponen los siguientes pasos parareconsideración futura: - Priorizar los proyectos y definir un cronograma factible de ejecutar con base en los marcos presupuestarios históricos, de tal manera que los estudios no pierdan vigencia, de acuerdo a la restricción dada por MIDEPLAN (vigencia de 5 años). - Analizar tamaño del proyecto a fin de incorporar optimizaciones que consideren menores costos de inversión y cultivos de mayor rentabilidad. - Generar medios efectivos de verificación de la disposición de los regantes a participar positivamente en la materialización del proyecto. - Fortalecer el diagnóstico y catastro del estado legal de los DAA. Condiciones de rechazo definitivo del ProyectoFinalmente, el proyecto puede ser rechazado en forma definitiva y no considerarotra etapa de desarrollo, con lo cual es desechado. - Falta de interés de los regantes. - Proyecto no factible técnica y/o económicamente.44
3.2. Recomendación de proyectos para FactibilidadEn esta etapa, se propone que la Comisión Nacional de Riego presente alConsejo de Ministros la cartera con los proyectos que cumplan con los criteriosdefinidos previamente para avanzar a la etapa de Factibilidad priorizados segúnVAN, acompañados de otros indicadores socioeconómicos (IVAN, TIR, etc.) queserán entregados a la Dirección de Obras Hidráulicas.El Consejo de Ministros podrá hacer modificaciones a la priorización de proyectosentregada por la CNR basado en criterios de interés público no incorporados enla evaluación socioeconómica del proyecto, como soberanía geopolítica,intereses étnicos u otros.En cualquier caso, la Dirección de Obras Hidráulicas recibirá una cartera deproyectos priorizados con todos los antecedentes técnicos y de gestión por partede la Comisión Nacional de Riego para que desarrolle los estudios de factibilidadde dichas iniciativas.Se propone que este procedimiento se realice durante el primer trimestre decada año. 3.3. Etapa de Factibilidad 3.3.1. Antecedentes técnicosEvaluación técnica y económica en detalle, que comprende las siguientesactividades y antecedentes:Estudios específicos por áreas técnicasEn esta etapa se considera básicamente los estudios geológicos-geotécnicos delos sitios preliminares de emplazamiento de las obras, presa y obras anexas en elcaso de embalses.Lo anterior se complementa con estudios preliminares de ingeniería, tales como:recursos hídricos, análisis de crecidas, topografía, tipo de presa, características,diseño preliminar y valorización, modelo de operación, seguridad de riego yanálisis del estudio agro económico, realizado en el estudio de Prefactibilidad porla Comisión Nacional de Riego.Estos antecedentes se plasman en las memorias de cálculo hidráulico yestructural, las cuales permiten comprobar que los anteproyectos de las obrascumplen con las normas establecidas, las buenas prácticas de la ingeniería yotras exigencias del contrato. Las memorias de cálculo deben permitir visualizar45
con claridad y seguir la forma en que se han planteado y resuelto los problemasinherentes a cada especialidad.En todas las etapas del proyecto se considera la Participación Ciudadana (PAC),cuyo objetivo general es integrar a la comunidad, autoridades y serviciosrelacionados al desarrollo del proyecto, ya sea a través de consultas, talleres detrabajo u otras actividades que permitan, por una parte, informarles de losobjetivos y avances del estudio y, por otra, recoger información, inquietudes,intereses y opiniones, incorporándolas en el estudio cuando sea técnica yeconómicamente factible. Para el desarrollo de esta actividad se dispone deldocumento “Manual de Participación Ciudadana en proyectos deInfraestructura, SEMAT- MOP, 2008”.Definición de alternativas de proyectosSobre la base de los resultados del Estudio de Prefactibilidad y los estudiostécnicos requeridos, se definen las alternativas de solución que se analizan enesta etapa. De esta forma es posible valorizar con mayor precisión los costos deinversión de las obras y sus costos de operación y mantenimiento.Para la estimación de los beneficios esperados de cada alternativa, se realiza unestudio agro económico, que defina la situación actual agropecuaria y unaproyección de la misma en la situación con proyecto, en un horizonte de 30 años.Las alternativas corresponderán básicamente a tamaño y ubicación de las obras,lo que implica definir áreas factibles de regar en cada alternativa.Análisis de red de distribución e hidrogeneración y otras obras anexasAdicionalmente a las obras de regulación, si corresponde, se realiza este estudioel cual consiste en un análisis preliminar del estado en que se encuentra la red decanales de riego existente, por sectores, y de las necesidades de mejoramientoy/o ampliación para posibilitar la incorporación de nuevas superficies de riego,con el propósito de definir las obras que permitan una óptima operación del o lossistemas de distribución, de esta forma se espera lograr mejorar las condicionesdel riego en el área relevante.Asimismo, definir la factibilidad técnica y conveniencia económica de lageneración de energía hidroeléctrica, a través de una minicentral.En este último propósito corresponde realizar un análisis preliminar de todos losusos factibles de generar beneficios. En el caso específicos de analizar lasposibilidades de desarrollar una mini central hidroeléctrica, se deberáncontemplar aspectos tales como ubicación, capacidad, tipo y número deturbinas, junto con las limitaciones relativas a altura neta máxima y mínima ycaudal mínimo de operación, trazado línea de alta tensión, punto de conexión alsistema, etc.46
Evaluación socioeconómica de proyectosConsiste en realizar un estudio agroeconómico para cada alternativa, con lo cualse estiman los beneficios de las mismas. Respecto a los costos mencionados en elpunto anterior, para cada alternativa, se procede a la corrección de los preciosde mercado por los factores informados anualmente por MIDEPLAN.Como resultado de esta actividad, se obtienen los indicadores de rentabilidad decada alternativa, lo cual permite definir la alternativa óptima de solución. Dichaalternativa deberá ser factible técnicamente y económicamente, pero con ladebida participación y aceptación de los beneficiarios y de la ciudadanía.En el Capítulo 4 del presente manual se desarrolla en detalle la metodología deevaluación socioeconómica de proyectos hidráulicos a aplicar.Estudio de análisis ambientalBajo el cumplimiento de la legislación ambiental vigente y política ambiental delMOP, se incorpora el estudio y análisis ambiental de las obras en función de suinfluencia e impacto sobre los medios físico, biótico y humano, con el fin degenerar los planes de manejo ambiental y las medidas de mitigación que dencumplimiento a la normativa ambiental vigente.Este tipo de estudio tiene por objeto analizar los diferentes elementos ambientalesasociados a las obras y/o acciones del proyecto de ingeniería, de modo de darcumplimiento a los siguientes objetivos generales: Analizar las temáticas ambientales asociadas a las obras y actividades del proyecto, definiendo los correspondientes análisis y medidas ambientales preliminares. Decidir la pertinencia de sometimiento del proyecto, actividades o alguna de sus partes, o de la solución definitiva seleccionada, al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, e identificar y recomendar justificadamente, el tipo de instrumento que debería desarrollarse a futuro para este fin, de acuerdo al análisis de los artículos del Reglamento DS Nº95/2001 respectivos y según el instructivo del Ministro de Obras Públicas ORD 1448 del 21 de junio de 2006. Estimar los costos preliminares de todas las medidas y estudios de los planes de manejo ambiental, medidas de cumplimiento de normativa ambiental y seguimiento ambiental. 3.3.2. Antecedentes de gestiónIntegración de la ciudadanía con el proyecto47
Es el proceso de integración necesario para el desarrollo del proyecto, ya sea através de entrevistas, talleres de trabajo, encuestas u otras actividades quepermitirán, por una parte, informarlos de los objetivos y avances del estudio, y porotra, recoger información, inquietudes, intereses y opiniones, incorporándolas enel estudio cuando sea técnica y económicamente factible.En primer lugar, se debe identificar a los actores relevantes, tanto comunitarioscomo institucionales. Se recomienda convocar, en términos comunitarios,preferentemente a líderes o dirigentes de organizaciones de riego, de comités deagua potable rural y de juntas de vecinos.Con el conocimiento obtenido en la interacción con la comunidad, se estará encondiciones de identificar aspectos que facilitarán o dificultarán el desarrollofuturo del proyecto, así como proponer un plan de Participación Ciudadana(PAC) que considere las actividades necesarias, para ser desarrollado en lasetapas siguientes.Es preciso tener en cuenta que se deberá obtener la manifestación por escrito deal menos el 33% del aumento de las disponibilidades de agua o de los nuevosterrenos a regar, para que el proyecto pase a la fase de diseño de acuerdo a losrequerimientos del Art. 3 del DFL 1.123. Además, deberán estar constituidas lasorganizaciones de usuarios: Asociación de Canalistas y Juntas de Vigilancia.Participación ciudadanaLa Participación Ciudadana4 (PAC) en los proyectos de infraestructura es unaorientación que facilita el diálogo entre el Estado y las personas para que losproyectos respondan efectivamente a lo que la sociedad necesita, así comopara que exista mayor transparencia y fiscalización de la gestión del Estado porparte de la ciudadanía.Constitución de organizaciones de regantes (Juntas de Vigilancia, Asociacionesde Canalistas y/o Comunidades de Aguas)Se desarrolla un diagnóstico detallado de las organizaciones ligadas a ladistribución del recurso hídrico en el área de estudio, tanto si son de hecho o dederecho, normalmente serían; Juntas de Vigilancia, Asociaciones de Canalistas yComunidades de Agua.Además, se realiza un catastro de las organizaciones, con detalle de suconstitución legal, domicilio, nombre de directivos y modalidad operacional delsistema actual. Se pone especial atención al recurso agua que administran,4 Para las reuniones se considerarán los aspectos metodológicos descritos en la “Guía para el desarrollo de reuniones de difusión de proyectos DOH”, mayo 2008 de la Unidad de Participación Ciudadana de la DOH, así como el Manual Participación Ciudadana para iniciativas del Ministerio de Obras Públicas, SEMAT- MOP, 200848