Source: http://docplayer.fi/1909003-Aki-havia-rakennuttamisohjeet-20-12-2011-v-1-0-rakennuttamisohjeet.html
Timestamp: 2017-01-19 08:59:42+00:00
Document Index: 11266085

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐Aki Havia Rakennuttamisohjeet v. 1.0 RAKENNUTTAMISOHJEET
Aki Havia Rakennuttamisohjeet v. 1.0 RAKENNUTTAMISOHJEET
Download "Aki Havia Rakennuttamisohjeet 20.12.2011 v. 1.0 RAKENNUTTAMISOHJEET"
1 Sivu 1 / 15 Aki Havia Rakennuttamisohjeet v. 1.0 RAKENNUTTAMISOHJEET Suomen Yliopistokiinteistöt Oy- Finlands Universitetsfastigheter Ab, Y PL 310 (Uimalankatu 1, 5. krs), Tampere2 Sivu 2 / 15 Aki Havia Rakennuttamisohjeet v. 1.0 Sisältö Ohjeen tarkoitus... 3 RAKENNUTTAMISOHJEET... 5 Omistajan kiinteistöstrategia... 5 Käyttäjän toimintastrategia... 5 Rakennuttamisen organisointi... 5 Managerit... 6 Ohjeistukset... 6 Hankkeen suunnittelu ja ohjaus... 6 Tarveselvitys... 8 Hankesuunnittelu... 8 Suunnittelun valmistelu... 9 Suunnittelun ohjaus Rakentamisen valmistelu Rakentamisen ohjaus Vastaanotto Käyttöönotto Takuuaika Liitteet Suomen Yliopistokiinteistöt Oy- Finlands Universitetsfastigheter Ab, Y PL 310 (Uimalankatu 1, 5. krs), Tampere3 Sivu 3 / 15 Aki Havia Rakennuttamisohjeet v. 1.0 Ohjeen tarkoitus Ohje kuvaa Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n (SYK) rakennuttamisprosessin kulkua. Ohje on tarkoitettu rakennuttajatehtävistä vastaavan rakennuttajakonsultin (konsultti) ohjeeksi ja muistilistaksi. Ohjeessa on tilaajan sopimusasiakirjoihin ja ehtoihin vaatimia tarkennuksia sekä rakennuttamiseen ja hankkeen läpivientiin liittyvä käytännön menettelytapaohjeita. Ohje koskee kaikkia hankkeita. Ohjeen sisältö noudattaa ja täydentää soveltuvin osin RAP 95 tehtäväluettelon sisältöä. Ohje on laadittu asiakirjojen ja käytännön toimenpiteiden yhdenmukaistamiseksi. Rakennuttamistehtävien toimeksiannoissa noudatetaan siten seuraavanlaisia pelisääntöjä. Ohjeessa on myös lueteltu muistilistan kaltaisia toimenpiteitä ja varmistuksia jotta kaikki tarvittavat toimenpiteet tulisivat tehdyiksi ja varmistetuiksi hankkeen aikana ajallaan. Tämä rakennuttamisohje ei ole tyhjentävä toimintaohje vaan konsultin tulee oman alansa ammattilaisena hoitaa saamaansa tehtävää, myös muiden tässä ohjeessa mainitsemattomien asioiden osalta. Rakennuttajakonsultti toimii hankkeissa tilaajan edunvalvojana tilaajan tavoitteiden mukaisesti. Tässä ohjeessa on lyhyesti kuvattu myös tilaajan investointi ja vuokrasopimusprosessi. Kiinteistökehitys vastaa hankeprosessista ja tilapalvelu vastaa vuokrasopimusprosessista ja ylläpitoprosessista. SYK:n kaikki ohjeet ovat luettavissa ja kopioitavissa nettisuilta. Seuraavassa on kuvattu lyhyesti hanekprosessin eteneminen hankkeissa, joissa asiakkaana on omistaja yliopisto. Suomen Yliopistokiinteistöt Oy- Finlands Universitetsfastigheter Ab, Y PL 310 (Uimalankatu 1, 5. krs), Tampere4 Sivu 4 / 15 Aki Havia Rakennuttamisohjeet v. 1.0 Rakennuttamisprosessin vaiheet ja päätöksenteko Kuva 1. Hankeprosessin kuvaus Suomen Yliopistokiinteistöt Oy- Finlands Universitetsfastigheter Ab, Y PL 310 (Uimalankatu 1, 5. krs), Tampere5 Sivu 5 / 15 Aki Havia Rakennuttamisohjeet v. 1.0 RAKENNUTTAMISOHJEET Omistajan kiinteistöstrategia RAP 95 A1 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy omistaa pääkaupunkiseudun ulkopuolella toimivien Yliopistojen käytössä olevat kiinteistöt. Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n (SYK) omistajina toimivat kymmenen pääkaupunkiseudun ulkopuolella olevaa Yliopistoa (osuus 2/3) ja Suomen valtio (1/3). Omistussuhteista johtuen tilaaja ei ole julkinen hankintayksikkö. SYK:n tehtävä on omistaa Yliopistojen käytössä olevat kiinteistöt sekä tuottaa Yliopistojen käyttöön kohtuuhintaiset ja tarkoituksenmukaiset tilat. SYK vuokraa tilat käyttäjille (Yliopistoille). SYK:lle kuuluu kiinteistöjen ylläpito ja hoito. SYK:n tarkoituksena on toimia kiinteistöjen pitkäaikaisena omistajana. Käyttäjän toimintastrategia RAP 95 A2 Kiinteistöjen käyttäjinä toimivat Yliopistot (10 Kpl), joilla jokaisella on oma toimintastrategia ja erilaiset opetus ja tutkimusohjelmat sekä tieteenalat. Kaikissa Yliopistoissa toimii useita eri tieteenaloja, joilla on omat toimintastrategiat. SYK:n vuokrasopimuskumppanina toimii Yliopisto (käyttäjä) ja Yliopisto vuokraa tilat edelleen tieteenalayksiköille (loppukäyttäjä). Rakennuttamisen organisointi RAP 95 B1 Tilaaja (SYK) kilpailuttaa ja valitsee rakennuttajakonsultin (myöhemmin konsultti). Konsultin tehtävät määräytyvät tarjouspyynnön ja tämän rakennuttamisohjeen mukaisesti. Konsultin antaman tarjouksen hyväksymisen jälkeen toimeksiannosta tehdään joko sopimus (konsultti valmistelee) tai tilaus (tilaaja laatii). Valinnan jälkeen konsultti on itsenäisessä vetovastuussa projektin etenemisestä tilaajan antamien valtuuksien puitteissa. RAP konsultti vastaa hankkeen etenemisestä. Konsultti hoitaa kaikki maankäyttö ja rakennuslain tarkoittamat tilaajan velvollisuuksiksi määritellyt tehtävät. Konsultti hankkiin tilaajan päätökset kaikkiin tarvittaviin asioihin sekä raportoi tilaajalle tehtävien suorittamisesta ja hankkeen etenemisestä kuukausittain hankekohtaisella raportilla, raporttimalli kts liite. Konsultti vastaa hanketavoitteiden määritelyistä yhdessä tilaajan kanssa sekä valvoo ja raportoi tavoitteiden toteutumisesta. Hankevastuussa oleva SYK:n henkilö on mainittu konsulttitarjouspyynnössä tai tilauksessa. Suomen Yliopistokiinteistöt Oy- Finlands Universitetsfastigheter Ab, Y PL 310 (Uimalankatu 1, 5. krs), Tampere6 Sivu 6 / 15 Aki Havia Rakennuttamisohjeet v. 1.0 Hankkeiden vetovastuu SYK:llä on Kiinteistökehitysyksiköllä. Jokaisella Yliopistokampuksella toimii SYK:n Tilapalveluiden kampusmanageri, joka toimii pakallisena yhteyshenkilönä ja kiinteistön ylläpidosta vastaavana sekä hankkeiden kannalta SYK:n paikallisena edustajana. Kampusmanageri osallistuu hankkeen paikallisiin kokouksiin ja palavereihin. Kampusmanageri hoitaa käytännön tasolla tilaajalle kuuluvista tehtävistä hankkeissa, joissa näin on nimetty. Kampusmanagerin vastuulle kuuluvat hankkeissa myös käyttöönottovaiheen tehtävät; huoltokirja, käytönopastus, käyttöönottokoulutus. Hankkeiden päätösvastuu on kuitenkin kiinteistökehitysyksiköllä. Kiinteistökehitysyksikön henkilökunta kts Managerit SYK Oy on valinnut yhteistyökumppaneikseen asiantuntijoita eri toimialaoloilta. Asiantuntijat ovat hankkeissa käytettävissä erillistilauksella. Konsultin esityksestä asiantuntijoita voidaan käyttää hankkeissa apuna. SYK:n asiantuntijoita ovat mm: energiamanageri Ins.tsto Olof Granlund Oy energia asiat ympäristömanageri Ins.tsto Olof Granlund Oy ympäristöluokitusasiat ja ympäristö tietomanageri Ins.tsto Olof Granlund Oy projektipankki ja Cad/Bim asiat huoltokirjamanageri Pöyry Finland Oy huoltokirjatiedot Ohjeistukset SYK Oy on laatinut rakennushankkeita koskevia ohjeita. Ohjeet täydentyvät ja uudistuvat jatkuvasti. Viimeisimmän luettelon ohjeista ja ohjeiden viimeisimmän version löytää yhtiön nettisivuilta Tässä on lueteltu tärkeimmät hankkeita koskevat ohjeet: Rakennuttamisohje (tämä ohje) Projektipankkiohjeet eri osapuolille CAD ohje (liitteenä ohje tilaluokituksesta) BIM ohje Luovutusmateriaaliohjeet Tilojen käyttöluokitusnimikkeistö Vastuunjakotaulukko (hankintarajaukset), kts. liite Laskutusohje, kts. liite Rap kuukausiraporttiohje, kts. liite Taloudellinen päättäminen (kirjanpito) ohje, kts. liite Hankkeen suunnittelu ja ohjaus RAP 95 B2 Hankkeen hallinnasta vastaa konsultti. Konsultti huolehtii kaikkien toimitusten ajallaan pitämisestä. Konsultti huolehtii muistioiden ja pöytäkirjojen laadinnasta, jakelusta ja projektipankkiin tallennuksesta. Suomen Yliopistokiinteistöt Oy- Finlands Universitetsfastigheter Ab, Y PL 310 (Uimalankatu 1, 5. krs), Tampere7 Sivu 7 / 15 Aki Havia Rakennuttamisohjeet v. 1.0 Hankkeessa tarvittavat päätökset tekee tilaaja. Konsultti valmistelee ja tekee esitykset tilaajan päätettäväksi mm. seuraavista asioista: o kohteen investointipäätös, valmistelupäätös (tilaajan valmistelu, konsultti huomioi) projektisuunnitelman hyväksyminen o suunnittelijaehdokkaiden hyväksyminen tarjouspyyntövaiheessa o suunnittelijavalinta o suunnittelusopimuksen allekirjoitus o ehdotussuunnitelmien ja suunnitelmiin perustuvan kustannusarvion hyväksyminen o yleissuunnitelmien ja suunnitelmiin perustuvan kustannusarvion hyväksyminen o Esivuokrasopimuksen hyväksyminen (tilaajan valmistelu, konsultti huomioi) o kohteen suunnittelupäätös o toteutussuunnitelmien ja suunnitelmiin perustuvan kustannusarvion hyväksyminen o rakennuslupahakemuksen allekirjoitus o urakoitsijaehdokkaiden hyväksyminen tarjouspyyntövaiheessa o Vuokrasopimuksen hyväksyminen (tilaajan valmistelu, konsultti huomioi) o kohteen rakentamispäätös (investointipäätös) o urakkasopimusten allekirjoitus o lisä ja muutostöiden hyväksymispäätökset o kohteen vastaanottopäätös o taloudellisen loppuselvityksen hyväksymispäätös o Vuokrasopimuksen tarkastaminen (tilaajan valmistelu, konsultti huomioi) o takuuajan vastuista vapauttamispäätös o takuuajan vakuuksien palauttamispäätös Konsultti raportoi tilaajalle kirjallisella raportilla 1 krt /kk. Raportin laajuus sovitaan huomioiden hankkeen laajuus. Konsultin tulee pitää tilaaja hankkeessa ajan tasalla sähköpostein ja puhelimitse myös muina aikoina tarpeellisessa määrin. Hankkeen tuottamat asiakirjat tallennetaan sähköisesti projektipankkiin. SYK:n käyttämä projektipankki on Buildercom:in ylläpitämä ProjectInfo. Projektipankin käyttöohjeet ja muut ohjeet on tallennettu projektipankkiin tai voidaan pyynnöstä toimittaa erikseenkin (jos projektipankkia ei ole avattu). Allekirjoitetut sopimukset toimitetaan allekirjoituksen jälkeen tilaajan arkistoon pääkonttorille. Konsultti säilyttää muut allekirjoitetut asiakirjat (esim. pöytäkirjat) ja toimittaa ne hankkeen päättyessä tilaajan arkistoon hankkeen luovutusmateriaalia koskevan ohjeen mukaan. Asiakirjamalleina voidaan käyttää RT kortiston mallien mukaisia asiakirjoja tai Haahtela Kehitys Oy:n malliasiakirjoja. Käytettävät asiakirjamallit tulee pohjautua samaan järjestelmään koko hankkeen ajan. Konsultin tehtäviin sisältyy hankkeen kustannusseuranta ja kustannusraportointi. Laskut kiertävät konsultin kautta ja konsultti merkitsee laskuihin oman tarkastusmerkinnän. SYK:llä on käytössä sähköinen laskujen tarkastamis ja hyväksymismenettely. Konsultille annetaan järjestelmään omat Suomen Yliopistokiinteistöt Oy- Finlands Universitetsfastigheter Ab, Y PL 310 (Uimalankatu 1, 5. krs), Tampere8 Sivu 8 / 15 Aki Havia Rakennuttamisohjeet v. 1.0 käyttäjätunnukset. Erikseen sovittavissa projekteissa on käytössä perinteinen paperilaskuihin tehtävä tarkastusmerkintä, ilman sähköistä tarkastusta. Konsultti laatii projektisuunnitelman tilaajan hyväksyttäväksi. Projektisuunnitelmassa tulee esittää o hankkeen yhteyshenkilöt ja organisaatio o hankkeen muut osapuolet mm. museo osapuolet ja suojelunäkökohdat o hankkeen peruskuvaus ja tavoitteet, peruskorjauskohteen erityisvaatimukset o hankkeen aikataulu o hankkeen arvioitu kustannus o tarvittavat selvitykset peruskorjaushankkeissa o suunnittelijaratkaisujen periaatteet o toteuttamistapa ja sen aiheuttamat toimenpiteet o raportointitapa Projektisuuunnitelma on päivittyvä asiakirja, jota tulee päivittää hankkeen edetessä. Projektisuunnitelman päivityksestä vastaa konsultti. Projektisuunnitelma voi tarvittaessa (pienet projektit) olla yhdistetty hankesuunnitelmaan. Konsultti on vastuussa myös reklamaatioiden ja vastineiden toimittamisen varmistamisesta niissä kohdissa, joissa voidaan katsoa olevan aiheellista ja tilaajan edun mukaista kirjallisen reklamaation tekemiseen sopimusosapuolelle. Tarveselvitys RAP 95 C1 Tarveselvitys on yleensä tehty tilaajan ja käyttäjän toimesta. Kaikki hankkeet ovat pääsääntöisesti vuokravaikutteisia, jolloin tehtävät toimenpiteet vaikuttavat suoraan käyttäjän vuokraan. Hankkeen sisällä voidaan toteuttaa ylläpidon vaatimia toimenpiteitä, jolloin näiden kustannukset on hankkeessa pystyttävä erittelemään. Kaikista kiinteistöistä on olemassa tai laadinnan alla kohteen kuntoarvio, joka peruskorjauskohteessa on huomioita lähtötietoina. Hankesuunnittelu RAP 95 C2 Hankesuunnitelmassa tulee esittää projektisuunnitelmassa esitetyt asiat täsmennettyinä. Lisäksi tulee esittää RAP 95 C2 kohdan mukaiset asiat. Kiinteistön omistajana ja ylläpidosta vastaavana SYK edellyttää hankkeiden yhteydessä seuraavien tavoitteiden huomioimista: o kiinteistö nylläpito helpot ja edulliset talvihoito olosuhteet elinkaaritarkastelut Suomen Yliopistokiinteistöt Oy- Finlands Universitetsfastigheter Ab, Y PL 310 (Uimalankatu 1, 5. krs), Tampere9 Sivu 9 / 15 Aki Havia Rakennuttamisohjeet v. 1.0 o o o o edulliset ylläpitokustannukset ekologisuus energiataloudellisuus ja tehokkuus tilatehokkuus ilmaiset / uusiutuvat energiamuodot sisäilma rakentamisen Terve Talo periaatteet rakennusten sisäilmaston Terve Talo periaatteet M1 materiaalit ja tuotteiden yhteensopivuus toiminnalliset tilat asiakkaan tarpeiden huomioiminen taloudellisuus aikataulussa pysyminen rakennussuojelu rakennusten ja ympäristön suojelunäkökohtien huomioiminen Hanketavoitteet tarkastetaan hankkeittain sekä hankesuunnittelu että suunnitteluvaiheessa. SYK:n tavoitteet on tarkemmin listattu erillisessä ohjeessa Hanketavoitteet. Konsultin tulee huolehtia hanketavoitteiden määrittelystä yhdessä tilajana kanssa. Hankkeen kustannuslaskenta suoritetaan TAKU ohjelmistolla, poikkeukset on sovittava tilaajan kanssa erikseen. Hankkeen rahoituksen hankkimisesta vastaa SYK. Hankesuunnitelmassa rahoituksen järjestämistä ei tarvitse käsitellä. Suunnittelun valmistelu RAP 95 C3 Ohjeistusta o noudatetaan projektipankkiohjetta o noudatetaan CAD ohjetta o noudatetaan BIM ohjetta o noudatetaan muita SYK:n ohjeita o pyritään uudisrakennuskohteissa tai merkittävissä perusparannuskohteissa käyttämään TATE 09 tehtäväluetteloita o pyritään käyttämään paikallisia suunnittelijoita o pyritään käyttämään mallinnusta suunnittelussa o ehdotus ja yleissuunnitelmavaiheessa (hanke ja luonnossuunnittelu) on aikapalkkioon perustuvan veloitusperusteen käyttö suositeltavaa o aikapalkkiota käytettäessä, tulee ennen työn aloitusta sopia arvioidusta tuntimäärästä (tai kattomääräisestä tuntimäärästä) sekä menettelystä mikäli tuntimäärä on tarve ylittää o sopimusehdot KSE seuraavin poikkeamin Suomen Yliopistokiinteistöt Oy- Finlands Universitetsfastigheter Ab, Y PL 310 (Uimalankatu 1, 5. krs), Tampere10 Sivu 10 / 15 Aki Havia Rakennuttamisohjeet v. 1.0 tilaajan oikeus keskeyttää hanke missä vaiheessa tahansa ilman että tilaaja maksaa konsultille korvauksia (KSE 7.2) muuta kuin tehdyn työn osalta sopijapuolista riippumattomista viivästyksestä tilaaja ei suorita korvausta (KSE 7.3) matkakustannukset (kohdepaikkakunnan sisäiset matkat), kopiokulut omaan käyttöön sekä muut pienkulut tulee sisältyä sopimushintoihin (aikapalkkioon tai kokonaispalkkioon) vähäiset ohjelmamuutoksista tai toiminnallista muutoksista johtuvat lisä ja muutostyöt sisältyvät palkkioon (KSE 5.5.4) konsultilla on vastuu kolmannelle osapuolelle aiheuttamastaan vahingosta KSE poiketen konsultin korvausvastuun määrä pääsääntöisesti KSE mukaan, erityistapaukset harkittava konsultilla on oltava riittävä vastuuvakuutus kohteen kokoluokan ja vahingonvaaran mukaisesti tilaaja Suomen Yliopistokiinteistöt Oy omistaa sille toimitetut asiakirjat ja niiden sisältämät tiedot. Tilaajalla on oikeus käyttää asiakirjoja ja tietoja omassa liiketoiminnassaan kyseessä olevaan kohteeseen rajoituksetta, sekä siinä tarkoituksessa luovuttaa näitä kolmannelle osapuolelle. (KSE 6.2.1) Suunnittelun ohjaus RAP 95 C4 Suunnittelun tavoitteet ja vaatimukset määritellään ja esitetään erillisissä suunnitteluohjeissa. Toistaiseksi erillistä suunnitteluohjetta ei ole laadittu. Ohjeistusta konsultti laatii turvallisuusasiakirjan ja toimii turvallisuuskoordinaattorina konsultti selvittää ja esittää tarvittavien haitta aineselvitysten laatimista (mm. kunto, asbesti, mikrobi, radon, maa aineskartoitukset ja muut sisäilmakartoitukset (VOC, toksiinit, kuitu jne), sekä muut haitta ainekartoitukset (PAH, lyijy, PCB jne) ja varmistaa näiden suorittamisen konsultti varmistaa vaihtoehtoisten suunnitteluratkaisujen esittämisen ja vertailut konsultti ohjaa suunnittelua aktiivisesti tilaajan tavoitteiden ja suunnitteluohjeen mukaisesti konsultti varmistaa että suunnittelijat tutustuvat hankkeen kohteena oleviin tiloihin ja olosuhteisiin sekä tekniikkaan paikanpäällä (katselmuskierros peruskorjauskohteissa pakollinen, varmistetaan kaapelikartat ja rasitteet ) > suunnittelija laatii tarvittaessa katselmusmuistion konsultti varmistaa että suunnitelmissa esitetyt ratkaisut ylläpidon ja huollon näkökulmasta ovat hyväksyttäviä konsultti varmistaa että suunnitelmat ovat käyttäjän toiminnallisuudelle asettamien vaatimusten mukaisia konsultti varmistaa suunnitelmien yhteensovittamisen suorittamisen ja siitä aiheutuvien toimenpiteiden suorittamisen (risteilypalaverit, mallin yhteensovitus, suunnittelijoiden tehtävien määrittely) Suomen Yliopistokiinteistöt Oy- Finlands Universitetsfastigheter Ab, Y PL 310 (Uimalankatu 1, 5. krs), Tampere11 Sivu 11 / 15 Aki Havia Rakennuttamisohjeet v. 1.0 konsultti varmistaa että tarvittavat viranomaiskeskustelut on käyty ja lupa sekä lausuntoprosessit on hoidettu (rakennusvalvonta, paloviranomainen, liitokset teknisiin verkostoihin, museovirasto (suojelukohteissa), työsuojeluviranomainen lausunto, purkulupa jne) konsultti laatii kustannusarviot heti hankkeen alussa, tavoitehinta arvio ehdotussuunnitteluvaiheessa (hankesuunnittelu), tavoitehinta arvio yleissuunnitteluvaiheessa (luonnossuunnittelu), tavoitehinta arvio/ rakennusosaarvio toteutussuunnitteluvaiheessa, rakennusosa arvio Rakentamisen valmistelu RAP 95 C5 Ohjeistusta konsultti päivittää turvallisuusasiakirjan ja toimii turvallisuuskoordinaattorina konsultti valmistelee ja varmistaa rakennuttajan erillishankinnat konsultti varmistaa myös käyttäjien erillishankintojen tilanteen niiltä osin, kuin hankinnat liittyvät läheisesti kiinteistön tekniikkaan tai rakenteisiin (mm. kulunvalvonta, videovalvonta, av hankinnat, rikosilmoitusjärjestelmät jne) konsultti laatii kaupalliset asiakirjat Kts tarkentavat ohjeet alla tarjousten saamisen jälkeen konsultti päivittää hankkeen kustannusarvion Turvallisuusasiakirja työmaan turvallisuutta mitataan TR mittarilla, vaatimustaso normaalista > 90%...>95%, putoamissuojauksen osalta 100% työmaa toteutetaan Terve Talo ohjeen periaatteiden mukaisesti, TT mittarin vaatimustaso normaalista > 90 % ja vähimmäistaso 70 % työmaan pölynhallinnan P1 puhtausluokassa toteutettavat kohteet sovitaan erikseen turvallisuusasiakirjassa on huomioitava käyttäjien turvallisuus työmaan aikana nimetään päätoteuttaja ja turvallisuuskoordinaattori Urakkaohjelma ja sopimukset vakuuksien määrät YSE:n mukaan, kuitenkin huomioiden seuraavat poikkeamat o rakennusaikaista vakuutta ei vaadita, jos määrä jää alle euroa o takuuaikaisen vakuuden määränä minimi euroa o vakuudeksi ei hyväksytä konsernivakuuksia o purkutyöurakoissa ei vaadita takuuajan vakuuksia viivästyssakon määrät YSE:n mukaan huomioiden seuraavat poikkeamat o minimi 300 euroa /tp, maksimimäärä YSE:n mukaan (viivästyssakko kertyy nopeammin YSE:n mukaiseen maksimimäärään) o erityistapaukset huomioitava Suomen Yliopistokiinteistöt Oy- Finlands Universitetsfastigheter Ab, Y PL 310 (Uimalankatu 1, 5. krs), Tampere12 Sivu 12 / 15 Aki Havia Rakennuttamisohjeet v. 1.0 työvoima kohtaan määritellään, että noudatetaan Rakennusteollisuus RT ry ohjeen Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa määrityksiä o lisäksi kirjataan, että tilaajalle oikeus irtisanoa sopimus, jos ohjeita ja määräyksiä ei noudateta o lisäksi kirjataan, että pääurakoitsija on vastuussa oppaan määräysten noudattamisesta ja oppaan määräyksien noudattaminen tarkastetaan pääurakoitsijan toimesta työntekijän työmaahan perehdyttämisen yhteydessä urakkasumman maksamisen / maksuerät kohtaan määritellään seuraavia tarkennuksia o laskujen maksuaika 21 vrk o ensimmäinen erä maksukelpoinen kun vakuus toimitettu, työt aloitettu, aikataulu ja työmaan aluesuunnitelma on laadittu o toimintakokeiden aloittamiselle / suorittamiselle oma maksuerä o viimeinen maksuerä kun vastaanottotarkastus on pidetty ja pöytäkirja hyväksytty, takuuajan vakuus on toimitettu, virheet ja puutteet on poistettu, taloudellinen loppuselvitys on pidetty ja pöytäkirja hyväksytty, luovutusmateriaali on toimitettu ja hyväksytty tilaajan erillispäätöksellä, konsultin esityksestä, viimeinen maksuerä voidaan jakaa osiin 7% ja 3%, jolloin viimeiseen 3 % jää ehdoiksi virheet ja puutteet on poistettu, taloudellinen loppuselvitys on pidetty, luovutusmateriaali on toimitettu yleiskustannuslisänä käytetään normaalista 12 %, kuitenkin urakoiden alihankintojen (urakkasuoritus, johon sisältyy yleiskustannus) osalta 6 % tilaaja vaatii rakennustyömaille työskenteleville henkilöille kulkuluvat o pääurakoitsija myöntää työmaan kulkuluvat ja ylläpitää kulkuluparekisteriä o kulkuluvan myöntämisen yhteydessä pääurakoitsija on velvollinen tarkastamaan työntekijän työntekemisen edellytykset lainsäädännön vaatimusten mukaisesti suositellaan urakoitsijoille luotettava kumppani ohjelmaan liittymistä, rekisteröinti tilaajavastuu.fi järjestelmässä Tarjousten käsittely konsultti pyytää tarjousten palauttamista itselleen konsultti käsittelee tarjoukset (avaa, skannaa ja lähettää heti) ja laatii avauspöytäkirjan konsultti tekee esityksen jatkomenettelystä ja tilaajan hyväksynnän jälkeen käy tarvittavat urakka ja sopimusneuvottelut tarjousten voimassaoloaika 2 kk konsultti tarkastaa urakoitsijan tilaajavastuulain mukaiset todistukset osoitteesta konsultti kerää ja tarkastaa sekä liittää sopimuksiin tilaajavastuulain mukaiset todistukset o todistusten tulee olla alle 3 kk vanhoja o todistuksina vaaditaan tilaajavastuulain mukaisesti todistukset ennakonperintärekisteriin, alv rekisteriin ja työnantaja rekisteriin merkitsemisestä, verojäämä ja eläkevakuutusmaksutodistukset, ilmoitus käytettävästä työehtosopimuksesta sekä kaupparekisteriote alkuperäiset tarjoukset konsultti toimittaa tilaajalle luovutusmateriaalin yhteydessä konsultti tiedottaa tehdyistä suunnittelija ja urakoitsijavalinnoista kaikille tarjouksen tehneille Suomen Yliopistokiinteistöt Oy- Finlands Universitetsfastigheter Ab, Y PL 310 (Uimalankatu 1, 5. krs), Tampere13 Sivu 13 / 15 Aki Havia Rakennuttamisohjeet v. 1.0 Sopimusten laadintaan liittyviä ohjeita konsultti valmistelee sopimukset tilaajan ja urakoitsijan kommentoitaviksi luonnoksiin tulleiden mahdollisten muutosten ja lisäysten osalta konsultti pitää tilaajan tietoisena konsultti hankkii sopimuksiin allekirjoitukset sekä toimittaa sopimukset tilaajalle ja sopimuskumppanille urakkasopimusten maksuerissä on huomioita erikseen investointikulut sekä ylläpitokulut siten, että ne laskutetaan erillisillä laskuilla kirjanpidollisista syistä johtuen maksuerissä tulee erikseen olla maksuerät kohteen koneille ja laitteille ja ne tulee laskuttaa erillisillä laskuilla kirjanpidollisista syistä johtuen Rakentamisen ohjaus RAP 95 C6 Ohjeistusta o konsultti varmistaa työmaavalvonnan ja laadunvalvonnan o konsultti varmistaa rakennusluvan ehtojen täyttymisen o jos hanke ei vaadi rakennuslupaa, toimitaan työmaakokouksissa kuin hankkeella olisi lupa: nimetään vastuulliset työnjohtajat vaaditaan tarkastusasiakirjan täyttämistä edellytetään huoltokirjan tietojen toimittamista o konsultti varmistaa liittymäsopimusten allekirjoittamisen ja liittymien ajallaan rakentamisen o konsultti varmistaa rakennuttajahankintojen toimitusten hoitamisen ja valvonnan o konsultti varmistaa käyttäjän toimitusten aikataulutuksen ja hoitamisen o konsultti hankkii lisä ja muutostöille tilaajan hyväksynnän; tarjousten tulee sisältää riittävät erittelyt / perustelut lisävaateille; konsultin tulee tilaajan hyväksyntää hakiessaan perustella lisätyön hyväksymis tai hylkäämisesityksensä tilaajalle o konsultti laatii lisätöistä kirjalliset tilaukset urakoitsijalle tilaajan hyväksynnän jälkeen; alle : euron lisätyötilaukset allekirjoittaa konsultti ja muut tilaaja o lisä ja muutostyölaskelmissa on oltava näkyvissä aiheeseen liittyvät mahdolliset hyvityshinnat o käyttäjien esittämille lisätöille (aihe ja summa) tulee konsultin hakea myös yliopiston tilapalvelun edustajan hyväksyntä o konsultin huolehtii tai varmistaa rakentamisen aloittamisen ohjaukseen liittyvät toimet työmaasuunnitelma reikäpiirustukset työmaan luovutuskatselmus pääurakoitsijalle naapurikiinteistöjen ja katualueen katselmus (tarvittaessa) Suomen Yliopistokiinteistöt Oy- Finlands Universitetsfastigheter Ab, Y PL 310 (Uimalankatu 1, 5. krs), Tampere14 Sivu 14 / 15 Aki Havia Rakennuttamisohjeet v. 1.0 Vastaanotto RAP 95 C7 Rakennuskohteen vastaanotossa rakennuskohteen pitää olla niin valmis, että kohde on vastaanottohetkellä turvallisesti luovutettavissa käyttäjälle tiloissa tapahtuvan toiminnan aloittamista varten. Kaikkien teknisten järjestelmien pitää olla toiminnassa ja tarkastusten sekä säätöjen tehtyjä. Ohjeistusta urakoitsijoiden omantyöntarkastusten pitää olla suoritettuina ja tarkastuksessa havaitut puutteet pitää olla poistettu ennen vastaanottoa toimintakokeet pitää olla suoritettu hyväksytysti ennen vastaanottoa hälytysyhteydet valvomoon ja pelastuslaitoksille pitää olla toiminnassa teknisten laitteiden ja järjestelmien mittaus ja säätöpöytäkirjat sekä tarkastus ja käyttöönottodokumentit pitää olla luovutettu tilaajalle (konsultille), myös sähkön varmennustarkastuksen pöytäkirja viranomaistarkastukset pitää olla hyväksytysti suoritettuina ja virheiden ja puutteiden korjattuina käyttökoulutukset pitää olla pidettyinä ja pöytäkirjat luovutettu tilaajalle (konsultille) huoltokirjatiedot Vastaanottoon liittyvät urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden kanssa pidettävät taloudelliset loppuselvitykset tulee pitää YSE:n mukaisesti sekä suunnittelijoiden kanssa vastaavasti 2 kuukauden kuluessa vastaanotosta. Konsultti pitää taloudelliset loppuselvitykset ja huolehtii tilaajalle tulevien hyvitysten saamisesta. Käyttöönotto RAP 95 C7 Käyttöönottoon liittyvien toimenpiteiden varmistus suoritetaan konsultin toimesta yhteistyössä kampusmanagerin kanssa: o managerin koulutus o käyttäjän käyttökoulutus o loppukäyttäjän koulutus o huoltohenkilöstön koulutus o varmistetaan huoltokirjan laadinta o pidetään toimivuustarkastus n. 3 kk vastaanotosta tarkastetaan kaikkien LVIS prosessien toiminta ja asetusarvot luetaan automaation vikahälytykset suoritetaan kysely käyttäjälle ja huollolle tarkastetaan toiminta ajat mm. ilmanvaihdon aikojen pienentäminen normaalimmaksi rakennuksen rakennusaikaisen tuuletuksen päättämiseksi (norm. pienet kohteet 3 kk, laajat peruskorjaukset 6 kk, uudisrakennukset 12 kk) Suomen Yliopistokiinteistöt Oy- Finlands Universitetsfastigheter Ab, Y PL 310 (Uimalankatu 1, 5. krs), Tampere15 Sivu 15 / 15 Aki Havia Rakennuttamisohjeet v. 1.0 HUOM! käyttökoulutukset tulee pitää ennen vastaanottotarkastusta! Hankkeen päättäminen tulee tapahtua 3 kk kuluessa vastaanottopäätöksestä. Hankkeen päättämisen edellytykset: o taloudellinen päättäminen (4 kk) kaikki laskut on SYK:llä kirjanpidollinen päättäminen lomake täydennetty (poistojen kohdentamiseksi), HUOM. lomakkeella kirjataan vain investoinnin osuus (ei ylläpitokuluja) toimitetaan kustannusloppuraportti, jota verrataan SYK:n kirjanpitoon o huoltokirja valmis huoltokirjakoordinaattorin lausunto o loppudokumentit valmiit tietomanagerin lausunto ajantasapiirustukset valmiit loppudokumentit toimitettu projektipankkiin ja ylläpito organisaatiolle o palautetilaisuus on pidetty o toimitetaan loppuraportti tilaajalle Takuuaika RAP 95 C8 Rakennuttajakonsultti huolehtii takuutarkastuksien pitämisestä. Ensimmäisen takuuvuoden jälkeen pidetään takuuajan välitarkastus. Varsinainen takuutarkastus pidetään n. 1 kk ennen takuuajan päättymistä. Takuutarkastuksista ja mahdollisista jälkitarkastuksista laaditaan pöytäkirjat. Takuuajan vakuuksien palauttamisesta päättää tilaaja konsultin esityksen perusteella. Ohjeita konsultti huolehtii tarvittaessa urakoitsijoiden takuuajan vakuuksien jatkamisesta konsultti huolehtii tarvittaessa ilmoituksista vakuudenantajille vakuuksien käyttämisestä Liitteet Rakennuttamisohjeen liitteet: Liite 1: Vastuunjakotaulukko (hankintarajaukset) 6 sivu(a) Liite 2: Hankelaskutusohje 1 Liite 3: Rap kuukausiraporttimalli 2 Liite 4: Taloudellinen päättäminen (kirjanpito) lomake 2 Liite 5: Hanketavoitteet lomakemalli 2 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy- Finlands Universitetsfastigheter Ab, Y PL 310 (Uimalankatu 1, 5. krs), Tampere16 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy 1(6) HANKINTARAJALIITE YLIOPISTOJEN JA SUOMEN YLIOPISTOKIINTEISTÖJEN VUOKRASOPIMUKSIIN Rakennustekniset hankinnat ja työt järjestelmittäin 1.0. Yleistä 1. kiintokalusteet, varusteet ja laitteet 2. verhokiskot ja liu ut 3. ilmoitus ja kiinnitystaulut 4. sälekaihtimet 5. opasteet, ovikilvet, ovinumerot 6. kiinteät koukut ja koukustot 7. saippua annostelijat 8. paperipyyhetelineet 9. pyyheautomaatit 10. irtokalusteet ja laitteet 11. verhot verhokiskoihin, rullaverhot 1.1. Asuintilat Asuinhuoneistot ja asuntolat Huoneet, keittiöt, eteiset, vaatehuoneet, kylpyhuoneet 1. kellari ja varastokomerot 2. jääkaappi, pakastinkaappi 3. astianpesukone 4. liesi ja liesituuletin 5. lääkekaapit 6. pyykinpesukone 7. mikrouuni Järjestelmä Järjestelmä Perustaminen Ylläpito/uusiminen SYK Yo SYK Yo Perustaminen Ylläpito/uusiminen SYK Yo SYK Yo Huom. Huom Työskentelytilat Laboratoriot, työhuoneet, luokat, valvontahuoneet, tutkijanhuoneet, toimistot, kansliat, opettajanhuoneet, neuvotteluhuoneet Järjestelmä 1. kiinteät lab.pöydät kaapistoineen 2. vaakapöydät 3. tappilaudat 4. RST pöydät 5. kiinteät opettajanpöydät 6. kiinteät palvelutiskit 7. kiinteät erikoisnaulakostot 8. liitutaulut 9. kiinteät valkokankaat 10. allaspeilit ja hyllyt/ peilikaapit 11. vakionaulakot 12. pimennysverhot 13. kokoelmakaapit ja vitriinit 14. kirjahyllyt, hyllystöt 15. kielistudiot 16. polttouunit 17. laboratoriolaitteet 18. höyläpenkit Perustaminen Ylläpito/uusiminen SYK Yo SYK Yo Huom17 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy 2(6) 1.3. Varasto ja arkistotilat Arkistot, varastot, kylmähuoneet, muut säilytystilat Järjestelmä 1. pienvarastojen kiinteät hyllyt 2. liukuhyllyt 3. kiinteät säilytystelineet 4. säilytyslaarit 5. kylmähuoneiden hyllyt 6. kassakaapit 7. käsityökaapit 1.4. Henkilöstötilat Pesu ja pukuhuoneet, sosiaalitilat, saunat, wc:t, siivoustilat, yms. Järjestelmä 1. pukukaapit ja penkit 2. pienoiskeittiöt 3. siivouskomeron hyllyt 4. allaspeilit ja hyllyt/ peilikaapit 5. suihkuverhot Perustaminen Ylläpito/uusiminen SYK Yo SYK Yo Perustaminen Ylläpito/uusiminen SYK Yo SYK Yo Huom. Huom Erityistilat Juhlasalit, luentosalit, istuntosalit, kirjastot, lukusalit, ruokalat, vahtimestarin tilat, talonmiehen työtilat, kioskit, yms. Perustaminen Ylläpito/uusiminen Huom. Järjestelmä SYK Yo SYK Yo 1. kiinteät luentosalikalusteet 2. kiinteät taulut ja kiskot 3. kiinteät lainaustiskit 4. kiinteät valkokankaat 5. kiinteät pöydät ja tuolit 6. keittiölaitteet ja koneet ERILLINEN LUETTELO 7. tarjoilutiskit ja linjat 8. näyttämö ja laitteet 9. kiinteät urheilutelineet ja varusteet 10. pimennysverhot 11. esirippu laitteineen 12. tuolivaunut 13. lain vaatimat sammutusvälineet 14. liukuhyllyt 15. taustaverhot 16. irralliset keittiölaitteet ja koneet 17. astiat 18. kirjastohyllyt 19. urheilu, voimistelu yms. välineet18 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy 3(6) 1.6. Muut tilat Aulatilat, yleisöpalvelutilat, sisääntulotilat, liikennetilat, ulkoalueet, vss tilat yms. Järjestelmä 1. kiinteät naulakostot 2. kiinteät vaatetiskit 3. kiinteät oppilas yms. lokerikot 4. kiinteät palvelutiskit ja lasiseinämät 5. kiinteät peilit 6. lattiaritilät 7. tuulikaappimatot 8. lipputangot 9. liikennemerkit 10. kiinteät ulkokalusteet 11. pyörätelineet 12. kiinteistön jäteastiat 13. tuhkakupit ja roskakorit ulkona 14. urheilukentän kiinteät suorituspaikat 15. kukkaistutukset ulkona 16. vss tilojen laitteet 17. vss tilojen varusteet 18. kasvihuoneiden kasvatuspöydät 19. vaihtomatot 20. kukkalaatikot sisällä 21. roskakorit sisällä 22. vitriinit 23. prosessia palvelevat jäteastiat Perustaminen Ylläpito/uusiminen SYK Yo SYK Yo Huom19 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy 4(6) 2. LVI tekniset hankinnat ja työt järjestelmittäin Järjestelmä 1. Lämmitysjärjestelmät kaukolämmön liittymismaksut kattilalaitos muu osa lämmitysjärjestelmää ertyislaitteistot 2. Vesi ja viemärijärjestelmät liittymismaksut järjestelmät erityislaitteistot irtokalusteet 3. Ilmastointijärjestelmät kiinteistön yleisilmanvaihto vakioilmastointiyksiköt kiintokalusteet prosessia palvelevat järjestelmät irtokalusteet 4. Kylmätekniset järjestelmät kylmähuoneet 5. Paine ja kaasujärjestelmät liittymismaksut tuottolaitteet säiliöt ja verkostot kaasupullot irtotyökalut tai työpisteet prosessilaitteet 6. Höyryjärjestelmät verkostot lauhdejärjestelmineen kiintokalusteet irtotyökalut ja laitteet prosessilaitteet 7. Palontorjuntajärjestelmät liittymismaksut lain vaatimat kiinteistön järjestelmät prosessikohtaiset järjestelmät 8. Muut LVI järjestelmät keskuspölynpoistolaitteet perusjärjestelmä lisävarusteet tutkimuskasvihuoneen varusteet erityiseläinsuojien varusteet 9. Rakennusautomaatio laitteet ja kaapelointi, yms. kasvihuoneautomatiikka kiinteät kenttälaitteet keskusyksikkö ja ohjelmisto 10. Prosessien käyttökustannukset kaasu, höyry, kemikaalit erityissuodattimet Perustaminen Ylläpito/uusiminen SYK Yo SYK Yo Huom. esim. ionivesilaitteisto esim. veto ja maalauskaapit esim. autoklaavit20 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy 5(6) 3. Sähkötekniset hankinnat ja työt järjestelmittäin Järjestelmä 1. Liittymismaksut sähköliittymä kiinteistövalvontajärj. liittymä kaapeli TV liittymä käyttömaksut, maksukanavat puhelin ja tietoliikenneliittymä 2. Aluesähköistys / järjestelmät alueen pistorasiat autonlämmityspistorasiat puhelintalokaapelit kaapeli TV järj. liitymäjohto tietoverkon liittymäjohto 3. Kytkinlaitokset ja keskukset suurjännitelaitteet yli 1000 V jakokeskukset < 1000 V kiinteistön kompensointilaitteet kompensointilaitteet irralliset kalusteet 4. UPS laittet ja suodattimet keskuskohtainen UPS erilliset UPS laitteet häirösuoj. huoneen suodattim. häirösuoj. huon. ylijännitesuoj. 5. Johtotiet kaapelihyllyt ja ripustuskiskot johtokanavat ja sähkölistat kaapeliläpiviennit 6. Johdot ja niiden varusteet maadoitukset ja potent. tas. nousujohdot voimaryhmäjohdot valaistusryhmäjohdot 7. Valaisimet tilojen yleis ja turvavalaistus lampunvaihto kiinteistön tiloissa lampunvaihto huoneistossa pistotulpalla liitetyt valaisimet tunnus/mainoskilvet 8. Lämmittimet kiinteät huonelämmittimet irralliset lämmityslaitteet 9. Kiinteistöjen varusteet kiinteät suurkeittiölaitteet jääkaapit, liedet, astianpesukoneet pesulan liitäntävarusteet kahvinkeittimet, mikrot yms. ruokaloiden pienlaitteet pesulan siivoustilojen koneet 10. Erityisjärjestelmät varavoimakoneet koko rakennusta palvelevat yhtä laittestoa koskevat 11. Puhelinjärjestelmät puhelin sisäjohtoverkko puhelinvaihteet, telepäätelait. pikapuhelinjärjestelmä kaapelointi laitteet Perustaminen Ylläpito/uusiminen SYK Yo SYK Yo Huom. vuokralaisten laitteille esim. lab.pöydät Näytä lisää
Suomen Yliopistokiinteistöt Oy 1(6) HANKINTARAJALIITE YLIOPISTOJEN JA SUOMEN YLIOPISTOKIINTEISTÖJEN VUOKRASOPIMUKSIIN 24.11.2010 1 Rakennustekniset hankinnat ja työt järjestelmittäin 1.0. Yleistä 1. kiintokalusteet, Lisätiedot Aki Havia Rakennuttamisohjeet 20.12.2011 v. 1.0 RAKENNUTTAMISOHJEET
Sivu 1 / 15 RAKENNUTTAMISOHJEET Sivu 2 / 15 Sisältö Ohjeen tarkoitus... 3 RAKENNUTTAMISOHJEET... 5 Omistajan kiinteistöstrategia... 5 Käyttäjän toimintastrategia... 5 Rakennuttamisen organisointi... 5 Lisätiedot Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS
toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET Lisätiedot Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu
Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu Kiinteistön LVISA-järjestelmiä koskevia viitetietoja suunnittelua varten. Käytetyt tunnukset Talo90-järjestelmän mukaisesti. Kohde: Osoite: Toimistotalo Mäntsälä Lisätiedot PM-järjestelmässä. Kuvaus # 198598. Tuomme tilalle ratkaisut. 7.3.2012 Esapekka Kuikka
Investointihankkeiden käsittely PM-järjestelmässä Kuvaus # 198598 7.3.2012 Tuomme tilalle ratkaisut Hankkeet ja PM Hanke X Hankkeen perustaminen HTK PM Hankintaehdotus/ tilaus Hankesuunnittelu (esim. tutkimukset) Lisätiedot Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus
Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus HJR12, Hankkeen johtaminen ja rakennuttaminen & valvonta 12.2.2014 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Tilaajan eli rakennushankkeeseen ryhtyvän lakisääteisiä Lisätiedot RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209
syyskuu 2000 korvaa RT 80209 1 (8) VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot Lisätiedot LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998
toukokuu 1998 1 (10) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET Lisätiedot KINNULAN PÄIVÄKOTI 4.9.2014 Suunnittelutarjouspyyntö
KINNULAN KUNTA KINNULAN PÄIVÄKOTI 4.9.2014 Suunnittelutarjouspyyntö 1. Tilaaja Kinnulan kunnan tilapalvelu pyytää tarjoustanne Kinnulan päiväkodin pää- ja arkkitehtisuunnittelusta sekä rakennesuunnittelusta. Lisätiedot RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA
11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä Lisätiedot Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti
TARJOUSPYYNTÖ Rakennusteknisten töiden urakkatarjouspyyntö Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Tilapalvelu Keskitie 10 44500 Viitasaari Lisätiedot Korjaushankkeen valmistelu taloyhtiössä
Korjaushankkeen valmistelu taloyhtiössä TARVE- SELVITYS HANKE- SUUNNITTELU SUUNNITTELU RAKENTAMISEN VALMISTELU RAKENTAMINEN VASTAANOTTO JA TAKUU Kiinteistöilta Oulu 13.1.2010 NYKYTILAN JA KORJAUSTARPEEN Lisätiedot Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut
KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 2015 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET JA SOPIMUKSEN KOHDE 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Toimittaja Rakennuttaja on Järvenpään kaupunki Rakennuttajan edustajana ja tilaajana Lisätiedot RTØ RT 80272 13-10- 2015 VASTØNOTTOTARKASTUKSEN P. syyskuu 2000 korvaa RT 80209
RTØ KAl1PUNKl 13-10- 2015 RT 80272 syyskuu 2000 korvaa RT 80209 VASTØNOTTOTARKASTUKSEN P YTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Lisätiedot YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS
YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS VESIHUOLTO 2016 8.6.2016 HÄMEENLINNA 1 YHTEINEN TYÖMAA > Yhteisellä rakennustyömaalla tarkoitetaan työpaikkaa, jolla samanaikaisesti tai peräkkäin Lisätiedot Korjausrakentamisen uudet määräykset - rakennuttajakonsultin näkökulma
Korjausrakentamisen uudet määräykset - rakennuttajakonsultin näkökulma Oulu 14.11.2013 Ari-Matti Jänkälä Projektipalvelu Prodeco Oy www.prodeco.fi www.prodeco.fi Yritys Projektipalvelu Prodeco Oy on Pohjois- Lisätiedot MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA ESPOON KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3
VESIHUOLLON RAKENNUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettelo 1 Menettelytapaohje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 3 Valvonta... 3 4 Vastaanotto... 4 5 Suoriteseuranta... 4 6 Laskutus ja kokouskäytännöt... Lisätiedot Tarja Ahovainio Kaukajärviosuuskunta 28.8.2013
Tarja Ahovainio Kaukajärviosuuskunta 28.8.2013 Yhteishankkeessa mukana olleet kohteet As Oy Saarenaura Saarenvainionkatu 11 valm. 1970 As Oy Saarenkarhi Saarenvainionkatu 13 valm. 1971 As Oy Saarenkuokka Lisätiedot YSE:n käyttö PKSSK:ssa
INVESTOINNIT PKSSK:SSA G2, Päiki, apteekki ja silmäyksikkö 12/2011 (12,8 milj. ) L1, psykiatriatalon 1. vaihe10/2013 (12,2 milj. ) P2, pysäköintitalo 2. 12/2013 (9,0 milj. ) K-talo tehostetun palveluasumisen Lisätiedot Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu
Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu Kiinteistön LVISA-järjestelmiä koskevia viitetietoja suunnittelua varten. Käytetyt tunnukset Talo90-järjestelmän mukaisesti. Kohde: Osoite: Riihenmäen koulun Lisätiedot LUONNOS RT 80343 KONSULTTISOPIMUS. Kohde. Tehtävä. Tilaaja. Konsultti. syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract
RT 80343 KONSULTTISOPIMUS syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract Kohde Tehtävä Tilaaja Tilaajan edustaja sopimusasioissa Osoite Puhelin Laskutusosoite Konsultti Konsultin Lisätiedot RT 80285 TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA. Hanke Nro. Rakennuskohde Naantalin sataman laiturin nro 20 ramppien peruskorjausurakka
elokuu 2001 korvaa RT 80233 1 (5) TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA Hanke Nro Rakennuskohde Naantalin sataman laiturin nro 20 ramppien peruskorjausurakka Tilaaja Naantalin kaupunki, Ympäristövirasto Lisätiedot 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017
Sivu 1 Tuusulan kunta 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 URAKKASOPIMUS LUONNOS Sivu 2 Rakennuttaja Tilaaja Tuusulan kunta Tekninen toimi Urakoitsija Kohde 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- Lisätiedot "Erillisinvestointi "-sarake käsittelee erillisinvestointihankkeiden yhteydessä noudatettavaa hankintasisältöä.
YLEISET KIINTEIDEN JA IRTAIMIEN HANKINTOJEN HANKINTARAJAT Hankintajaottelu määrittää rakennuttajan ja käyttäjähallintokunnan hankintarajat erillisinvestointiohjelman mukaisissa rakennushankkeissa. Asiakirja Lisätiedot RAKENNUSURAKKASOPIMUS
Kiinteistö Oy Mallisoppari 00100 HELSINKI RAKENNUSURAKKASOPIMUS Hanke Rakennuskohde Urakan kohteena on Vuokra Oy:n omistaman Kiinteistö Oy Mallisopparin (, 00100 Helsinki) pihan kunnostustyöt. Kiinteistö Lisätiedot T A R J O U S P Y Y N T Ö 28. 1. 2 0 1 1
AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi URAKKAOHJELMA Salaoja- ja sadevesijärjestelmän uusiminen Urakkaohjelma 2 RAKENNUSHANKE Rakennushanke käsittää As Oy Rovaniemen Tuohitie 4. Salaoja- Lisätiedot 1 (7) XX:n ptl xx/xx.xx.200x xx
1 (7) KONSULTTISOPIMUS NRO 07/X000 Hankenumero xxx KOHDE TEHTÄVÄ xxxxxxxxx xxxxxxxxx KOKONAISHINTA, ERITYISET KORVAUKSET JA KULUT Kokonaishinta arvonlisäveroineen xxxx euroa, ilman arvonlisäveroa xxxx Lisätiedot Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015
1/6 TARJOUSPYYNTÖ 415/10.03.02/2014 Lieksan Kuhmonkadun tekniikkatalon rakentaminen, RAU-työt, sivu-urakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh. +358 132442288 merja.kautto@pkky.fi Lisätiedot KOKONAISSUUNNITTELU Hanke: Rantsilan päiväkoti
1 Tilaaja: Siikalatvan kunta Tekniset palvelut Pulkkilantie 4 92600 PULKKILA SUUNNITTELUOHJELMA 25.6.2014 Sivu 1/6 Rantsilan päiväkoti KOKONAISSUUNNITTELU Hanke: Rantsilan päiväkoti 2 SISÄLLYSLUETTELO Lisätiedot LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka
Peruskorjaushankkeen käyttöönotto ja takuu Talotekniikan käyttöönoton haasteet 9.12.2014 Jyrki Vilmunen Korjausrakentamisen haasteita talotekniikalle Työmaan toteutusaikataulut ei realistisia Korjausrakentamisessa Lisätiedot Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka.
HARJAVALLAN KAUPUNKI Tekniset palvelut Keskustie 5b Päiväys Dnro 29200 HARJAVALTA 8.7.2013 URAKKAOHJELMA MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILLAN RAKENTAMINEN 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Osoite: Harjavallan Lisätiedot SUORITTAJAT Rakennustekniset työt Suorittajan nimi ja Y-tunnus: Sähkötyöt Suorittajan nimi ja Y-tunnus: Y-tunnus
Huvilakatu 14 L2 04400 Järvenpää Puh: 020 781 1490 E-mail: vuori.co@iststovuori.fi 1 (3) MUUTOSTYÖSOPIMUKSEN LOMAKE. HUONEISTON HALTIJA TÄYTTÄÄ SIVUT 1 JA 3 SEKÄ AS OY SIVUN 2. Muutostyösopimuksen perustiedot Lisätiedot TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu
1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja Lisätiedot Korjausrakentamisen asukasviestintä. Taloyhtiötapahtuma 24.4.2008 Riikka Laitala, Avara Suomi Oy
Korjausrakentamisen asukasviestintä Taloyhtiötapahtuma 24.4.2008 Riikka Laitala, Avara Suomi Oy Agenda Miten korjausrakentamisen viestintä poikkeaa muusta viestinnästä? Korjausrakentamisen viestinnän eteneminen Lisätiedot Isännöitsijätoimisto Tili-Kiinti Oy ISA Haarniskatie 6 D, 00910 Helsinki, puh. (09) 325 6221, faksi (09) 328 1696 isannointi@tili-kiinti.inet.
1 ( 6 ) ILMOITUS HUONEISTON KORJAUSTÖISTÄ pvm. / 201 Ilmoitus on jätettävät isännöitsijätoimistoon hyvissä ajoin ennen suunnitellun korjaustyön aloittamista (vähintään 2 viikkoa ennen töiden aloitusta Lisätiedot Huoltokirjan vaatimusten huomioiminen projektissa Versio 5 23.5.2012
Huoltokirjan vaatimusten huomioiminen projektissa ersio 5 MUUTOKET ersio Muutos Päivämäärä/ Tekijä 2 Kohta 3 Huonetilatiedot siirretty kohdaksi 9 sekä tarkennettu laadittaviksi vain suurissa hankkeissa Lisätiedot SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA
LIITE 5A SOPIMUS SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Jyväskylän yliopisto Pl 35 40014 Jyväskylän yliopisto (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Lisätiedot MENETTELYTAPAOHJE SUUNNITTELUTTAMINEN HSY JA ESPOON KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 1
VESIHUOLLON SUUNNITTELUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettelo 1 Menettelytapaohje ja sen käyttö... 2 2 Suunnittelun hankinta... 2 2.1 Yhteisten puitesopimuskonsulttien hankinta... 2 2.2 Yksittäisen Lisätiedot Aineiston luovuttaminen tilaajalle KSE13 Tietomallit ja sähköinen aineisto. Matti Kiiskinen 12.2.2014/Telu-koulutus
Aineiston luovuttaminen tilaajalle KSE13 Tietomallit ja sähköinen aineisto Matti Kiiskinen 12.2.2014/Telu-koulutus KSE 2013, keskeiset muutokset liittyen konsulttityön luovutukseen Asiakirjat -> Aineisto Lisätiedot KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana
KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Kari Kulmala (040) Pyydämme urakkatarjoustanne Kauhajoen terveyskeskuksen Lisätiedot RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA
ENVIRONMENT PETRA PIHLAINEN RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA Sisältö Yleistä rakennuttamisesta Suunnittelu Urakan kilpailutus Eri osapuolien vastuista ja velvoitteista Vastaanotto Viestintä Yleistä rakennuttamisesta Lisätiedot JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS VESI- JA VIEMÄRILAITOSTEN YLLÄPIDOSTA VUONNA 2015
JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS VESI- JA VIEMÄRILAITOSTEN YLLÄPIDOSTA VUONNA 2015 1. SOPIJAOSAPUOLET: Tilaaja: Rantasalmen kunta / vesi- ja viemärilaitos Y-tunnus 0166507-1 Lisätiedot TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU
1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla Lisätiedot AS.OY LAAJAKUMPU HELSINKI
AS.OY LAAJAKUMPU HELSINKI PUTKIREMONTIN SUUNNITELMIEN ESITTELY Palvelukeskus Sofia 26.11.2013 26.11.2013 Ins.tsto Conditio Oy / Juha Räisänen 1 SUUNNITELMISTA Suunnitelmat ovat valmistumassa ja tarjouspyyntökierrosta Lisätiedot ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ
ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ 1. TALOYHTIÖ- JA YHTEYSTIEDOT (Osakas täyttää) Taloyhtiön nimi Huonston osoite Osakkeenomistaja Puhelinnumero, koti Osakkeenomistajan osoite Puhelinnumero, Lisätiedot Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö
1(5) TARJOUSPYYNTÖ Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyöstä. Työssä on noudatettava Lisätiedot Yksikkö. Määrä. 1 Soramurske/kunnostus - 2002 Kunnostaminen 4-5 2 Kivituhka/kunnostus - 2002 Kunnostaminen 4-5
D ALUERAKENTEET D1 Olevat rakenteet D15 Alueen pintakerrokset 1 Soramurske/kunnostus 4-5 2 Kivituhka/kunnostus 4-5 Kunnossapitojakso [a] 3 Asfaltti/uusiminen 16-20 4 Laattapäällyste/uusiminen 16-20 D5 Lisätiedot MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA
MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA 1 Sisältö MYRSKYLÄN KUNTA... 0 TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS... 0 URAKKAOHJELMA... 0 SISÄLTÖ... 1 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 3 0.1 RAKENNUTTAJA, Lisätiedot KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ
30.6.2015 Sivu 1/5 Tilaaja: PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Asuntola Kivelän saneeraus KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ (tilaaja) pyytää tarjoustanne Evon asuntola Kivelän saneerauksen rakentamisesta. Lisätiedot AS OY KORJAUSTEN INTEGROIVAT TOIMINTAMALLIT - KOMMENTTI
AS OY KORJAUSTEN INTEGROIVAT TOIMINTAMALLIT - KOMMENTTI Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2 hankkeen työpaja Juha Salminen TkT, Kehitysjohtaja, Consti Yhtiöt Kumppanisi korjausrakentamisessa www.consti.fi Lisätiedot Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/2 21.03.2013
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (7) 128 Virastotalo K31:n uuden panimoravintolan hankehinnan korotuksen hyväksyminen HEL 2012-012430 T 10 06 00 Päätös päätti myöntää Panimoravintolan toteuttamisen Lisätiedot HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ
HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA HEL 2015-010163 Tekninen yksikkö VHA 18.9.2015 HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ URAKKAOHJELMA 18.9.2015 HELSINGIN Lisätiedot LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015
LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 HATTULAN SEURAKUNTA LVI SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 1 1.1 RAKENNUSKOHDE 1 1.3 SUUNNITTELIJAT 1 1.4 HANKINNAN Lisätiedot LAUKAAN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 14.10.2014
LAUKAAN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 14.10.2014 KIRKONKYLÄN KOULU JA KESKUSPÄIVÄKOTI UUDISRAKENNUS, VAIHE 1 LOPPURAPORTTI KUVA HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT Tarveselvitys Kouluverkko ja tarveselvityksen lähtökohta Lisätiedot Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS
Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Tampere 27.08.2012 GRANLUND TAMPERE OY Arto Lehmus Työ 01762.P000 SISÄLLYSLUETTELO 0 SÄHKÖJÄRJESTELMÄT... 1 01 Yleistä... 1 02 Lisätiedot Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 114/10.03.02/2015 Päiväys 24.04.2015
1/5 TARJOUSPYYNTÖ 114/10.03.02/2015 Peltolan E-rakennus, 1. vaihe, konehuoneen rakentaminen 3. kerrokseen ja LVISA-työt, Rakennustekniset työt, pääurakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Lisätiedot Tämä sopimuslomake on tarkoitettu rakennuttajan/tilaajan ja talonrakennustyön työmaavalvontaa suorittavan yrityksen väliseen sopimukseen.
kesäkuu 2014 1 (3) Korvaa RT 80282 TALONRAKENNUSTYÖN VALVONTASOPIMUS Tämä sopimuslomake on tarkoitettu rakennuttajan/tilaajan ja talonrakennustyön työmaavalvontaa suorittavan yrityksen väliseen sopimukseen. Lisätiedot Hankintasopimus (luonnos) Liite 4.
1 Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. Allekirjoittaneet Mäntsälän kunta/ Mustijoen perusturva, jota tässä sopimuksessa nimitetään tilaajaksi ja Toimittaja Oy, jota tässä sopimuksessa nimitetään toimittajaksi, Lisätiedot SÄHKÖLIITTYMÄ PIENTALOON
S Ä H K Ö V E R K K O O Y SÄHKÖLIITTYMÄ PIENTALOON Ohjeita rakentajille Tampereen Sähköverkko Oy 11.6.14 JPM Sähkönjakeluinfra Sähkönjakelua varten rakennetaan muuntamo, jakokaapit ja kaapeloinnit valmiiksi Lisätiedot OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI:
OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI: Taloyhtiön tiedot: Taloyhtiön nimi: Isännöitsijän nimi: Osoite: Puhelin/sähköpostiosoite: Osakkaan tiedot: Nimi: Lisätiedot YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle
TARJOUSPYYNTÖ 15.4.2013 Tilaaja: Iin Kunta Jokisuuntie 2 91100 Ii Hanke: Vesijohtojen uusinta (vuokratalo) Talo C, Ratatie, Kuivaniemi, Iin Kunta Johdanto Hankkeen tarkoituksena on uusia Ratatien Talo Lisätiedot Vuokralainen vastaa ja maksaa itse. Vuokranantaja vastaa ja sisältyy vuokraan
asumispalveluyksikköä 1 Vuokranantaja vastaa ja sisältyy vuokraan Vuokralainen vastaa ja maksaa itse KIINTEISTÖYHTIÖN HALLINTO Hallinnollinen isännöinti KiinteistöOy hallinto Kirjanpito ja maksuliikenne Lisätiedot Granlund Manager - ohjelmiston käyttöohje kuntoarvioon
Granlund Manager - ohjelmiston kuntoarvioon SISÄLLYS Viimeisin muutos 7.5.2014 Laadittu 28.01.2003 Laatija MPK Tark. / Hyv. JRu Malminkaari 21, PL 59 Puhelin 010 7592 000 Fax 010 7592 421 Y-tunnus 1704694-5 Lisätiedot Hankeprosessi. Järjestelmien käyttötarkoitus -ohje konsulteille
19.1.2016 1 / 7 Hankeprosessi Järjestelmien käyttötarkoitus -ohje konsulteille Tämän ohjeen tarkoitus on kuvata in järjestelmäprosesseja liittyen PTS-korjauksiin sekä hankkeisiin. Ohjeessa kuvataan järjestelmien Lisätiedot TARKASTUSASIAKIRJAN YHTEENVETO
TARKASTUSASIAKIRJAN YHTEENVETO Tälle lomakkeelle merkitään hankkeen kiinteistö- ja lupatiedot, aloituskokouksessa sovitut rakennusvaiheiden tarkastusten vastuuhenkilöiden tarkastusmerkinnät huomautuksineen, Lisätiedot URAKKAOHJELMA VÄLINE SOPIMUSJOHTAMISEEN. Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy
URAKKAOHJELMA VÄLINE SOPIMUSJOHTAMISEEN Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy TAUSTA Professori 1980 2009 Tilaajan avustamista urakkasopimusten teossa Urakkamuodon valinta Konsultin valinta Konsulttisopimusten Lisätiedot Osakas A-osakkeet B-osakkeet
1 (5) LISÄSOPIMUS 28.2.2013 PÄIVÄTTYYN TAPIOLAN KESKUSPYSÄKÖINTI OY:N OSAKASSOPIMUKSEEN A-lisäosakkeet / VSS-tila 1. OSAPUOLET Osakas A-osakkeet B-osakkeet Finprop Tapiola Oy (Y-tunnus: 1749679-4) 460 Lisätiedot PMhankintajärjestelmä
PMhankintajärjestelmä Yleisesitys kumppaneille 19.1.2015 Tuomme tilalle ratkaisut Sisältö Hankintojen sähköistys projekti Senaatti-kiinteistöissä Ylläpidon hankintatoimen sähköistäminen Hankintajärjestelmän Lisätiedot JÄPPILÄN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLLON TIEDOTUSTILAISUUS 25.4.2008 Tilaisuuden avaus Vesihuollon yleiset periaatteet Osuuskunnan yleiset
JÄPPILÄN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLLON TIEDOTUSTILAISUUS 25.4.2008 Tilaisuuden avaus Vesihuollon yleiset periaatteet Osuuskunnan yleiset periaatteet Hanke-esittely Keskustelua Tilaisuuden päättäminen Lisätiedot TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN
Vastaanottaja Kotkan kaupunki Tekniset palvelut PL 205 48101 KOTKA Asiakirjatyyppi Tarjous LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... Lisätiedot ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4
Kaukajärviosuuskunta Emoyhtiö Isännöintikohteita n.185 kpl Henkilökuntaa n. 120 Liikevaihto n. 7 M HM Isännöinti ja Tili Oy (tytäryhtiö) Isännöintikohteita n. 80 kpl Henkilökuntaa 6 Liikevaihto n. 0,5 Lisätiedot RAKENTAMISEN JOHTAMINEN 1. HALLINNOLLISET ASIAT. 1.1 Vastuullisten ja valtuuksien ilmoittaminen. 1.2 Rakennuspaikka ja sen rakennusaikainen käyttö
19.11.2002 Sivu 1/5 1. HALLINNOLLISET ASIAT 1.1 Vastuullisten ja valtuuksien ilmoittaminen Tilaaja ilmoittaa kirjallisesti urakkaneuvotteluissa tai viimeistään ensimmäisessä työmaakokouksessa tilaajan Lisätiedot Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.
1/5 JOUTSAN KUNNAN KATUJEN ASFALTOINTI 2015 Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Hankintamenettely ja hankinnasta Lisätiedot C:\Särkelä Paavo\omat tiedostot\rovaniemi\rakennuttajakonsultti\rak.kons_kilpailu\rakennuttamisja valvontatehtävien ohjelma_09122008.
19.12.2008 ROVANIEMEN TOIMITALON RAKENNUSHANKE RAKENNUTTAMIS- JA VALVONTATEHTÄVIEN OHJELMA 1 (12) 1. LÄHTÖTIEDOT... 2 1.1 Hankkeen nimi:... 2 Metsähallituksen Rovaniemen toimitalon rakennuttaminen... 2 Lisätiedot IV- kuntotutkimuksen perusosa ja järjestelmien yleisarviointi. Harri Ripatti
IV- kuntotutkimuksen perusosa ja järjestelmien yleisarviointi Harri Ripatti TAVOITTEET Täyttääkö IV-järjestelmä nykyiselle tai tulevalle käytölle asetetut tavoitteet Sisäilmasto, energia, toiminnallisuus Lisätiedot OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA
MUSTIKKAHAAN HUOLTO OY Versio 2016 OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS Asunto-osakeyhtiölaki 5. luku 2, osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle, Lisätiedot ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009
ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009 YLEISTÄ Nämä asiakirjat piirustuksineen ja liitteineen sisältävät rakennusluvan. Rakennettaessa on noudatettava hyväksyttyjä piirustuksia. Lisätiedot HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ
Sivu 1/5 Harjavallan kaupunki / Koulukeskuksen pysäköintialue Kokonaishintaurakka Arvoisa urakoitsija, Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous Lisätiedot Suomen Kiinteistöliitto ry. Korjausrakentamispalveluiden. taloyhtiössä. Suomen Kiinteistöliitto ry. TkT Jari Virta
Espoon Asunnot Oy / Espoonkruunu Espoon kaupungin 100 % omistama yhtiö Suomen toiseksi suurin kunnallinen vuokrataloyhtiö Kiinteistöjä 275 kpl Asuntoja 14.400 Asukkaita n. 32.000 Espoon Asunnot Oy / Espoonkruunu Lisätiedot suunnitelmien tarkastus ja arkistointi sekä töiden valvonta 2.12.2014 Jari Hännikäinen neuvontainsinööri
Osakasmuutosten valvonta asuntoosakeyhtiössä: toimijoiden pätevyys, suunnitelmien tarkastus ja arkistointi sekä töiden valvonta 2.12.2014 Jari Hännikäinen neuvontainsinööri Oikeus ja velvollisuus 1.7.2010 Lisätiedot Kaukolämmityslaitteiden asennus Urakoitsijan ja lämmönmyyjän yhteistyö
Kaukolämmityslaitteiden asennus Urakoitsijan ja lämmönmyyjän yhteistyö Raportti K2/1998 Suomen Kaukolämpö ry 1998 ISSN 1238-9250 Viite: Sky-kansio 1/3 SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY SUOSITUS K2/1998 Tässä suosituksessa Lisätiedot JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA
Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus Lisätiedot RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUS
RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUS Taloyhtiö 2014 Päälakimies, VT Jenni Hupli Kiinteistöliitto Mistä on kysymys? Talousrikollisuuden torjuntaan uusi lisäkeino Verotusmenettelylain (18.12.1995/1558) Lisätiedot SOPIMUS RAKENNUKSEN NIMI LUOVUTTAMISESTA ADOPTOITAVAKSI
Tampereen museot, Pirkanmaan maakuntamuseo Adoptoi monumentti toiminta 12.11.2015 / MH SOPIMUS RAKENNUKSEN NIMI LUOVUTTAMISESTA ADOPTOITAVAKSI 1. Sopimuksen tarkoitus ja osapuolien vastuut Tällä sopimuksella Lisätiedot Taloyhtiön vastuu rakennuttajana
Taloyhtiön vastuu rakennuttajana Maankäyttö- ja rakennuslaissa "huolehtimisvelvollisuus" tarkoittaa, että rakentamaan ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista Lisätiedot Granlund Manager - Scudo Pro Hankkeiden kustannusohjauksen kokonaisratkaisu
Granlund Manager - Scudo Pro Hankkeiden kustannusohjauksen kokonaisratkaisu Uudet ilmoitusvelvollisuudet voimaan 1.7.2014 rakentamispalveluiden tilaajille Rakentamispalveluihin liittyvä tiedonantovelvollisuus Lisätiedot Tuotantokeittiön laite- ja kalustohankinnat.
Sivu 1 / 5 KEITTIÖLAITEHANKINNAT 1. Hankinnan kohde 2. Tarjoushinnan ilmoittaminen Sotkamon kunta järjestää tarjouskilpailun tuotantokeittiön laite- ja kalustohankinnoista. Pyydämme tarjoustanne oheisten Lisätiedot OMAKOTITALON SUUNNITTELUPROSESSI. Fiskars 14.5.2011 Minna Kuusela TTS
OMAKOTITALON SUUNNITTELUPROSESSI Fiskars 14.5.2011 Minna Kuusela TTS Unelmia Kaikki alkaa toiveesta, tarpeesta ja unelmista, oli sitten kyse pienestä remonttihankkeesta tai isomman alueen suunnittelusta. Lisätiedot LAUKAAN KUNTA LEPPÄVEDEN PÄIVÄKOTI 1(7)
LAUKAAN KUNTA LEPPÄVEDEN PÄIVÄKOTI 1(7) Tekninen osasto RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA Tilapalvelu 30.1.2015 TARJOUSPYYNTÖ Laukaan kunnan teknisen osaston tilapalvelu pyytää tarjoustanne Tiituspohjan koulun Lisätiedot Tilaohjelma 4.2.2014 Nikkilän sydän, 1 vaihe Luokkatilat: Aineluokat: Teorialuokat: Erityisopetus: Aulat ja käytävät Liikuntatilat Muut tilat:
Liite 1 Tilaohjelma 4.2.2014 Nikkilän sydän, 1 vaihe Tilojen määrä hym2 (á) hym2 yhteensä Huom! Luokkatilat: Aineluokat: Musiikki 2 77,00 154 Tekstiilityö 2 92,50 185 Kuvataide 2 100,00 200 Fysiikka/kemia Lisätiedot Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus
Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550 Lisätiedot Ostaja Lohjan Vuokra-asunnot Oy, Y-tunnus 0864408-9 Kauppakatu 6, 08100 Lohja
1 (4) Luonnos 7.8.2015 SL Liite 5/Tekla 18.8.2015 ASUINRIVITALOJEN KAUPPAKIRJA 1. Osapuolet Myyjä Lohjan kaupunki Karstuntie 4, 08100 Lohja Ostaja Lohjan Vuokra-asunnot Oy, Y-tunnus 0864408-9 Kauppakatu Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute