Source: http://docplayer.fi/25714731-Koivissillan-tyopaikka-alueen-rakentaminen-urakkaohjelma.html
Timestamp: 2018-11-17 09:31:29+00:00
Document Index: 15958799

Matched Legal Cases: ['KKO ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

KOIVISSILLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA - PDF
Download "KOIVISSILLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA"
1 1 (13) Vihdin kunta Tekninen ja ympäristötoimi Kunnallistekniikka KOIVISSILLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA
2 2 (13) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA RAKENNUTTAJA TILAAJA SUUNNITTELIJA RAKENNUSKOHDE 4 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS URAKKAMUOTO MAKSUPERUSTE URAKKASUHTEET 5 3 URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS PÄÄSUORITUSVELVOLLISUUS Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakkarajat SIVUVELVOLLISUUDET Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet (YSE 2, kohta 1 j) TYÖMAAN JOHTOVELVOLLISUUDET 7 4. TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 7 5. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT SOPIMUSASIAKIRJAT MÄÄRÄLASKENTA SOPIMUSASIAKIRJOJEN JULKISUUS 8 6. URAKKA-AIKA SUORITUSAIKA Töiden aloitus Töiden valmistuminen Välitavoitteet VIIVÄSTYSSAKKO 8 7. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET URAKOITSIJAN VAKUUDET Rakennusajan vakuus Takuuaika ja takuuajan vakuus TILAAJAN VAKUUDET VAKUUTUKSET Rakennuskohteen vakuuttaminen 9 8. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS URAKKAHINNAN MAKSAMINEN Maksuerätaulukko Ennakko HINTASIDONNAISUUDET LASKUJEN MAKSUAIKA ORGANISAATIOT TILAAJAN ORGANISAATIO/EDUSTAJAT URAKOITSIJAN ORGANISAATIO/EDUSTAJAT 10 (YSE 56 ) YHTEISET TOIMITUKSET KATSELMUKSET TYÖMAAKOKOUKSET 11 (YSE 66 ) TYÖMAAPÄIVÄKIRJA 11
3 3 (13) 10.4 VASTAANOTTOTARKASTUS TAKUUTARKASTUS LAADUNVARMISTUS TILAAJAN LAADUNVARMISTUS 12 (YSE 9 ) URAKOITSIJAN LAADUNVARMISTUS 12 (YSE 10 ) RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN 12 (YSE 92 ) MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ OMISTUSOIKEUS IRROTETTAVIIN AINEKSIIN TYÖMAAKYLTTI ILMOITUKSET LÄÄNINVEROVIRASTOLLE 12
4 4 (13) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja Rakennuttaja on Vihdin kunta Vihdin kunnan tekninen - ja ympäristötoimi toimii tilaajana ja on rakennuttajan edustaja. 1.3 Suunnittelija Suunnitelmat on laatinut SWECO Oy, jossa yhdyshenkilönä toimii Maria Katajamäki, puhelin , Suunnittelusta vastaavana tilaajan yhteyshenkilönä toimii katupäällikkö Jarkko Riipinen puhelin , ja suunnittelija Kristiina Kemppainen puhelin (09) Rakennuskohde Kohde sijaitsee Vihdin kirkonkylässä Koivissillan asemakaava-alueella V45. Kyseessä on uusi kaava-alue. Urakka käsittää Koivissillan työpaikka-alueen alueen katujen ja kunnallistekniikan rakentamisen suunnitelmien mukaisessa laajuudessa täysin valmiiksi sekä Nummelantien kevyenliikenteen väylän rakentamisen suunnitelmien mukaisessa laajuudessa täysin valmiiksi. Urakkarajat on esitetty urakkarajaliitteessä Urakkarajakartta Urakoitsijan tulee tutustua rakennuskohteeseen ennen tarjouksen antamista. 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 2.1 Urakkamuoto Urakka on kokonaishintaurakka jossa on yksikköhintainen osuus. Urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Urakkaan ei alisteta sivu-urakoita. 2.2 Maksuperuste Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvä kokonaishinta.
5 5 (13) Yksikköhintainen osuus maksetaan toteutuneiden määrien mukaisesti. Todellinen määrä mitataan sekä todennetaan yhteisesti, ja urakkahintaa muutetaan tarjouksen mukaisella yksikköhinnalla. Muita massamääriä ei silloin tarkisteta. 2.3 Urakkasuhteet Urakoitsija voi antaa osan töistä tilaajan hyväksymille aliurakoitsijoille. Aliurakoitsijat tulee hyväksyttää tilaajalla YSE 1998 mukaisesti. Aliurakoitsijalla on oikeus käyttää yhtä aliurakoitsijaa. Useampien aliurakoitsijoiden ketjutus on kielletty. 3 URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 3.1 Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakkaan kuluvat kaikki rakennustyöt ja niihin liittyvät hankinnat, jotka asiakirjojen mukaisen työsuorituksen valmiiksi saattaminen edellyttää ja joista ei nimenomaan asiakirjoissa mainita, etteivät ne kuulu urakoitsijan suoritusvelvollisuuksiin. Urakan päätyövaiheita ovat mm.: - Koivissillan työpaikka-alueen katujen rakentaminen suunnitelmien mukaan täysin valmiiksi - Koivissillan työpaikka-alueen kunnallistekniikan rakentaminen suunnitelmien mukaan täysin valmiiksi - Nummelantien kevyenliikenteen väylän rakentaminen suunnitelmien mukaisesti täysin valmiiksi Urakkaan kuuluu työnaikaiset liikennejärjestelyt, urakoitsija laatii liikenteen ohjaussuunnitelman, joka tulee hyväksyttää tilaajan liikennesuunnittelijalla. Tilaaja edellyttää louhintatöiden ajaksi liikennevalo-ohjausta Urakkarajat Urakkarajat ovat seuraavat: Urakkarajat ovat merkittynä urakkakarttaan Sivuvelvollisuudet (YSE 2 ) Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet (YSE 2, kohta 1 j)
6 6 (13) Urakoitsijan tulee liittää tarjoukseensa seuraavat selvitykset: 1. Onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverollisten rekisteriin. 2. Kaupparekisteriote 3. Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty. 4. Todistukset eläkevakuutusmaksujen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty. 5. Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. 6. todistus sopimuspuolen ottamasta tapaturmavakuutuslaissa (608/1948) tarkoitetusta vakuutuksesta 7. Referenssit viimeiseltä kolmelta vuodelta siitä, että urakoitsija on aiemmin suorittanut vastaavanlaisia töitä. Selvitykset eivät saa olla kahta (2) kuukautta vanhempia lukien tarjouspyynnön mukaisesta tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä. Kohtien 2-6 mukaiset selvitykset ja todistukset voidaan korvata Rakentamisen Laatu RALA ry:n yritystietopankista tulostetulla voimassaolevalla RALA - perustietoraportilla, joka sisältää selvityksen em. vaatimusten täyttymisestä. Vaihtoehtoisesti kohtien 2-6 selvitykset ja todistukset voidaan korvata Tilaajavastuu.fi- järjestelmästä tai vastavasta sähköisestä järjestelmästä tulostetulla voimassaolevalla yritysraportilla, joka sisältää selvityksen em. vaatimusten täyttymisestä. Mikäli urakoitsija ei kuulu RALA:n piiriin, ja urakka kestää yli 6 kk, on urakoitsijan esitettävä tilaajalle verovelkatodistus ja ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä, tai Tilaajavastuu.fi-järjestelmästä tulostettu voimassaoleva yritysraportti 6 kuukauden välein. Urakan kestäessä yli 12 kk, on urakoitsijan esitettävä tilaajalle verovelkatodistus ja ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä 12 kk välein, riippumatta siitä kuuluuko urakoitsija RALA:n tai Tilaajavastuu.fi- järjestelmän piiriin vai ei. Em. velvoitteiden laiminlyöminen on urakkasopimuksen purkuperuste. Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle mahdollisten aliurakoitsijoiden vastaavat selvitykset verojäämistä ja edellä mainittujen työnantajamaksujen suorittamisesta. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen urakoitsija, aliurakoitsija tai näiden alihankkija, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä. Tilaajalla on käytössä Tilaajavastuu.fi järjestelmä johon suositellaan liittymistä.
7 7 (13) 3.3 Työmaan johtovelvollisuudet (YSE 4 ) Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. 4. TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 4.1 Tilaajan suoritusvelvollisuus Tilaaja voi teettää samanaikaisesti kaapeleiden ja valaistuksen rakentamista. Työt tulee sovittaa yhteen kadunrakennustöiden kanssa. Maatyökustannus jaetaan eri operaattoreille putkimäärien (m) suhteessa. 5. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 5.1 Sopimusasiakirjat (YSE 13 ) Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava: A Kaupalliset asiakirjat a) urakkasopimus b) urakkaneuvottelupöytäkirja c) yleiset sopimusehdot YSE 1998 * d) tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset e) urakkaohjelma f ) tarjous g) määrä- ja yksikköhintaluettelo h) InfraRYL 2006 Rakennusosa- ja hankenimitteistö, Määrämittausohje, versio 2.1 * B Tekniset asiakirjat i) työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset j) sopimuspiirustukset k) InfraRYL 2010 * l) Urakoitsijan laatima laatusuunnitelma 5.2 Määrälaskenta * Merkittyjä ei ole liitetty tarjouspyyntöasiakirjoihin. (YSE 24, kohta 2b ja 45 ) Tilaaja on suorittanut alustavan määrälaskennan. Ilmoitetut määrät eivät ole tilaajaa sitovia. Tilaaja edellyttää, että tarjoaja tarkistaa määrät tarjousta antaessaan.
8 8 (13) Yksikköhintainen osuus toteutuneiden määrien mukaan. 5.3 Sopimusasiakirjojen julkisuus Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten asiakirjojen julkisuutta koskevia ja kuntalain säännöksiä. 6. URAKKA-AIKA 6.1 Suoritusaika (YSE 17 ) Töiden aloitus Urakoitsijalla on oikeus aloittaa työt alueella kun tilaaja on antanut aloittamiseen luvan. Ennen rakennustöiden aloittamista pidetään rakennuspaikalla katselmus jossa käydään lävitse mm: - rakennusalue yksityiskohtaisesti - työalueet, tukikohta- ja varastoalueet - siirrettäväksi tulevat rakenteet - alueella olevat putkijohdot, salaojat, kaapelit, kaivot, ilmajohdot yms. - suojaustoimenpiteet - liikennejärjestelyt Töiden valmistuminen Urakan on oltava valmiina viimeistään Välitavoitteet Urakkaan asetetaan seuraavat sakolliset välitavoitteet: Välitavoite 1: Auratie ja Pikikuja tulee olla täysin valmis mennessä. 6.2 Viivästyssakko (YSE 18 ) Viivästyssakko on kultakin työpäivältä, jonka urakka myöhästyy urakkasopimuksessa mainitusta valmistumisesta 0,1 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. (Poikkeaa YSE 1998, 18 ) Viivästyssakkoa lasketaan urakan valmistumisen osalta enintään 50 työpäivältä ja välitavoitteineen enintään 75 työpäivältä.
9 9 (13) 7. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 7.1 Urakoitsijan vakuudet Rakennusajan vakuus Rakennusajan vakuus on 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta (YSE 36 ). Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle heti, kun työntulos on kokonaisuudessaan otettu vastaan, vastaanottotarkastuspöytäkirja on allekirjoitettu, takuuajan vakuus on asetettu ja mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle henkilölle, jolle rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen sekä kun rakennuttajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen vakuus niiden selvittämiseksi ja suorittamiseksi on asetettu Takuuaika ja takuuajan vakuus (YSE 29 ja 36 ) Urakan yleinen takuuaika on kaksi (2) vuotta. Takuuaika alkaa urakan vastaanottotarkastuksesta. Takuuajan vakuus on 2 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. 7.2 Tilaajan vakuudet (YSE 37 ) Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta. 7.3 Vakuutukset (YSE 38 ) Rakennuskohteen vakuuttaminen Urakoitsijan tulee ottaa YSE 1998, 38 mukaiset vakuutukset. 8. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 8.1 Urakkahinnan maksaminen (YSE 40 ) Maksuerätaulukko Urakkasopimukseen / tilaukseen laaditaan urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko. Ensimmäinen maksuerä voidaan
10 10 (13) hyväksyä maksettavaksi, kun sitä vastaava työsuoritus on tehty, rakennusaikainen vakuus on jätetty ja työ- ja työturvallisuussuunnitelma on hyväksytty. Maksuerätaulukon viimeisen maksuerän tulee olla 10 % urakan kokonaishinnasta. Viimeisen maksuerän maksamisen edellytyksenä on, että töiden tulee olla hyväksytysti valmiina, takuuajan vakuus jätetty ja urakkaan liittyvät materiaalien laatudokumentit toimitettu rakennuttajalle Ennakko Ennakkomaksua ei suoriteta. 8.2 Hintasidonnaisuudet (YSE 48 ) Urakkahintaa ei sidota indeksiin. 8.3 Laskujen maksuaika Laskujen maksuaika on 21 vrk siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. 9. ORGANISAATIOT 9.1 Tilaajan organisaatio/edustajat Tilaajan toimivaltaisena edustajana toimii katupäällikkö Jarkko Riipinen, p Paikallisvalvojana toimii rakennuttajakonsultti CMN Oy Kari Nieminen, p Kunnan yhteyshenkilö teknisen toteuttamisen osalta on Mikko Toivonen p Sähköposti rakennuttajakonsultti; 9.2 Urakoitsijan organisaatio/edustajat (YSE 56 ) Urakoitsijaa pyydetään viimeistään urakkaneuvottelussa ilmoittamaan ketkä ovat tähän työhön ehdotettavat urakoitsijan edustaja ja vastaava työnjohtaja. Vastaavan työnjohtajan on oltava vähintään alan teknillisen koulun tutkinnon suorittanut. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämän työnjohdon. Urakoitsijan tulee määrätä urakan aloituskokouksessa pätevä henkilö huolehti-
11 11 (13) maan työturvallisuudesta. Urakoitsijalla tulee olla YSE 1998, 58 :n mukainen riittävä ja ammattitaitoinen henkilökunta. Vesihuollon työntekijöiden ja työstä vastaavalla henkilöllä tulee olla voimassa oleva vesityökortti. Urakoitsijan, työnjohdon tai muun työstä vastaavan pätevyysvaatimuksena on Tieturva II-koulutuksen työturvallisuuskoulutuksen hyväksytty suorittaminen. Muilla työntekijöillä Tieturva I. Vaatimus koskee myös koneen kuljettajia, jotka tekevät kaivutöitä tiealueella. 10. YHTEISET TOIMITUKSET 10.1 Katselmukset Rakennuttajan luovuttamat työalueet täsmennetään yhteisessä aloituskokouksessa. Urakoitsijan tulee toimittaa viimeistään aloituskokouksessa erillinen työmaasuunnitelma, josta käy ilmi eri työvaiheet ja rakentamisen työaikataulu Työmaakokoukset (YSE 66 ) YSE 66 :n mukaan. Muita kokouksia ovat mm. rakennuttajan ja urakoitsijan väliset työmaakokoukset Työmaapäiväkirja (YSE 75 ) Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa YSE :n mukaisesti ja yhdessä valvojan kanssa kuitattava se. Osapuolia koskevat, selvittämättömät kirjaukset käsitellään työmaakokouksissa kokousväleittäin Vastaanottotarkastus (YSE 71 ) Työn valmistuttua on kohteessa pidettävä YSE :n mukaisesti vastaanottotarkastus. Tarkastuksen ajankohta sovitaan osapuolten kesken Takuutarkastus (YSE 74 ) Takuuajan aikana pidetään tarvittaessa takuutarkastuksia. 11. LAADUNVARMISTUS
12 12 (13) 11.1 Tilaajan laadunvarmistus (YSE 9 ) Tilaaja tulee suorittamaan urakan aikana laadunvalvontaa Urakoitsijan laadunvarmistus (YSE 10 ) Urakoitsijan tulee suorittaa laadunvarmistustoimenpiteet urakka-asiakirjojen sekä InfraRYL määräysten mukaisesti. Urakoitsijan tulee ylläpitää urakkaan liittyvää laatukansiota jossa urakkaan liittyvä laadunvarmistus osoitetaan. Urakassa käytettävien materiaalien soveltuvuus kohteeseen tulee osoittaa ennen työsuorituksen aloittamista. 12. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN (YSE 92 ) Riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivät voi keskenään sopia ratkaistaan Suomen lain mukaan Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa. 13. MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 13.1 Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin (YSE 53 ) Tilaaja poistaa katualueelta puut ennen rakennustöiden alkamista. Kantojen, juurien ja kasvillisuuden poisto jää urakoitsijan tehtäväksi. Poistettavan kasvillisuuden jäte on kuljetettava asianomaisen luvan omaavalle läjitysalueelle. Ylijäävälle massalle kunnalla ei ole osoittaa läjitysaluetta Työmaakyltti Urakoitsijan tulee asentaa erikseen sovittavaan paikkaan 2 kpl työmaakylttejä koko 1,6m x 2,5 m, joista ilmenee työkohteen nimen lisäksi, työmaan kesto ja urakoitsijan sekä rakennuttajan tiedot Ilmoitukset lääninverovirastolle Tilaaja pidättää itsellään oikeuden ilmoittaa lääninverovirastolle Vihdin kunnan kanssa urakkasopimuksen tehneiden urakoitsijoiden nimet ja urakkasummat.
13 Kari Nieminen CMN Oy 13 (13)