Source: https://www.noweprzetargi.pl/forum/post/146157/
Timestamp: 2019-08-21 13:44:23+00:00
Document Index: 11398939

Matched Legal Cases: ['art. 144', 'arta 2019', 'arta 2019', 'art. 144', 'arta 2019', 'arta 2019', 'arta 2019', 'arta 2019', 'arta 2019', 'arta 2019', 'art. 91']

zmiana terminu w umowie gdy termin był jednym z kryteriów (Strona 1) — Umowy w zamówieniach publicznych — Forum portalu NowePrzetargi.pl
zmiana terminu w umowie gdy termin był jednym z kryteriów
Forum portalu NowePrzetargi.pl → Umowy w zamówieniach publicznych → zmiana terminu w umowie gdy termin był jednym z kryteriów
1 Temat przez maja2009 2018-02-07 10:54:04
Temat: zmiana terminu w umowie gdy termin był jednym z kryteriów
Zamawiający prowadził procedurę krajową na wybór wykonawcy na Modernizację ewidencji gruntów i budynków. Jako kryteria oceny ofert określił cenę, termin wykonania (który wykonawca mógł skrócić o max 50 dni, żeby uzyskać max ilość punktów) oraz gwarancję. termin wykonania podzielono na 2 etapy. Po zakończeniu każdego z etapów po bezusterkowym odbiorze nastąpi płatność za dany etap. Wykonawca w ofercie zaoferował skrócenie o max czas 50 dni. W postępowaniu została złożona tylko 1 oferta. Wykonawca zrealizował I etap, natomiast wystąpił do zamawiającego z wnioskiem o przesunięcie terminu wykonania 2 etapu powołując się na art. 144 ust. 1 pkt. 3 ustawy pzp tj. czyli wystąpienie okoliczności, których zamawiający i wykonawca działając z należytą starannością nie mogli przewidzieć i nie dotyczą one zmiany wartości zamówienia tym samym nie przekraczają 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
Jako powody podał warunki atmosferyczne (podtopienia terenu - które wystąpiły w okresie od X do XII ubiegłego roku) co uniemożliwiło im wejście w teren celem dokonania pomiarów i ustalenia przebiegu granic oraz większa liczba operatów niż wykazano w opisie zamówienia. Wnioskują o przedłużenie terminu o 3 miesiące. Czy zmiana terminu zakończenia realizacji umowy jest możliwa w przypadku gdy termin wykonania był jednym z kryteriów oceny ofert. Zamawiający jedynie w SIWZ zawarł punkt iż zmiana postanowień zawartej umowy może dotyczyć jedynie kwestii, których nie można było przewidzieć (dochowując należytej staranności) w chwili zawarcia umowy - zmiana terminu wykonania zam. z przyczyn niezależnych od stron umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą stron.
2 Odpowiedź przez MIRAS 2018-02-07 12:03:27
Odp: zmiana terminu w umowie gdy termin był jednym z kryteriów
Może być. Jednak z tym ostrożnie (bardzo) - każdy przypadek wymaga szczegółowej analizy dokumentacji, okoliczności etc.
3 Odpowiedź przez Marta 2019-06-11 06:27:59 (edytowany przez Marta 2019-06-11 06:33:01)
czy zasadny będzie aneks wydłużający termin wykonania zadania w przypadku wystąpienia robót dodatkowych i gdy skrócenie terminu było punktowane?zadanie z dofinansowaniem z UE
Termin wykonania był punktowany tzn 5 pkt za skrócenie o 1 tydzień , 10 pkt za skrócenie o 2 tygodnie. Wykonawca z którym podpisano umowę skrócił termin o 2 tygodnie.W trakcie robót wyszły roboty dodatkowe, na które spisano protokół konieczności, w protokole nie ma mowy o terminie wykonania. Jestem w trakcie przygotowywania aneksu dot. robot dodatkowych i dostajemy pismo od W. z prośbą o wydłużenie terminu realizacji inwestycji ze względu na długi czas oczekiwania na dostawę bramy którą mają zamontować w ramach robot dodatkowych(art. 144 ust. 1 pkt 6).
W załączeniu przedstawiają pismo od producenta bramy z terminem dostawy 28 lipca 2019. Termin wynikający z umowy z Wykonawcą to 08.07.2019. W siwz granicznym terminem był 22.07.2019r.
umowa przewiduje taka zmiane , cytuję zapis:
"1. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian w treści umowy w następującym zakresie:
1) zmiana terminu wykonania umowy w sytuacji wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, tj.
e) konieczność wykonania robót zamiennych bądź wystąpienia robót dodatkowych, od wykonania których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego, a ich realizacja jest niemożliwa w pierwotnym terminie umowy,"
4 Odpowiedź przez Marta 2019-06-12 08:19:17
5 Odpowiedź przez cbud 2019-06-12 10:40:39
Zastanawiam się. Terminy wydłużające w momencie przyjmowania ich skrócenia jako kryterium są dość śliskie w interpretacji w szczególności dla zadań dofinansowanych.
Dla robót zamiennych raczej nie wchodzi to w rachubę bo teoretycznie ilość robót pozostaje podobna a Wykonawca wiedział wpisując kryterium ile mu do zajmie.
Dla robót dodatkowych - owszem ale trzeba by dobrze umotywować. W protokole konieczności jeśli był należałoby wpisać również przewidywane możliwości terminu, jeśli ich nie ma to raczej nie ma podstaw zmian w tym zakresie w umowie. Należałoby dokonać odbioru robót podstawowych w terminie wskazanym w umowie z zaznaczeniem w protokole, iż roboty dodatkowe odebrane zostaną .....
6 Odpowiedź przez Marta 2019-06-12 11:45:23 (edytowany przez Marta 2019-06-12 11:46:09)
w naszej sytuacji jest tak, iż mamy protokół nr 1 i w nim opisana konieczność wykonania robót dodatkowych, nie ma wzmianki o terminie, dopiero teraz jak dostaliśmy pismo od firmy z prośbą o dłuższy termin chcemy spisać drugi protokół konieczności dot. wydłużenia terminu a po nim aneks dot. zwiększenia wynagrodzenia w wyniku robót dodatkowych i wydłużenie terminu realizacji zamówienia podstawowego w wyniku wystąpienia robót dodatkowych, czy tak bedzie prawidłowo?mam dwie odmienne interpretacje dwóch radców:-(
7 Odpowiedź przez Katiqq 2019-06-12 12:01:11
Zalecam daleko idącą ostrożność z tą zmianą terminu wykonania. Rozumiem, że przesłanki do tego są dwie: termin dostawy bramy (czy aby wykonawca zamówił ją z odpowiednim wyprzedzeniem) i podtopienia (jeśli o to chodzi zalecam udokumentowanie tego faktu).
8 Odpowiedź przez Marta 2019-06-12 12:16:57 (edytowany przez Marta 2019-06-12 12:18:02)
Katiqq o jakie podtopienia chodzi? chyba chodzi o sprawe maja 2009
9 Odpowiedź przez Katiqq 2019-06-12 12:31:01
O te, o których pisałaś w I poście? "Jako powody podał warunki atmosferyczne (podtopienia terenu - które wystąpiły w okresie od X do XII ubiegłego roku) co uniemożliwiło im wejście w teren celem dokonania pomiarów i ustalenia przebiegu granic oraz większa liczba operatów niż wykazano w opisie zamówienia."
10 Odpowiedź przez Marta 2019-06-12 12:52:27
post I nie jest mój tylko maja 2009
11 Odpowiedź przez cbud 2019-06-13 10:13:40
Nie bradzo. Już w momencie pisania protokołu konieczności wykonawca powinien wiedzieć czy da radę to zrobić. Nie może ty być na zasadzie ... jak się uda to ok a jak nie to przedłużymy... Zwłaszcza, że tu wchodzi kryterium i UE.
12 Odpowiedź przez jo 2019-06-13 11:03:50
i dlatego kryterium skrócenia terminu jest bardzo ryzykowne zwłaszcza przy robotach budowlanych
13 Odpowiedź przez jarosław 2019-06-14 08:54:03
Ostatnio spotkałem się z zarzutem kontroli że termin jako kryterium (40%) jest niezgodne z art. 91.
Podstawowe pytanie to co to za nieprzewidziana okoliczność której nie znaliście w chwili ogłoszenia przetargu? Nie wiedzieliście że trzeba wstawić bramę? Słabe to. Bardzo słabe.