Source: http://docplayer.es/11665061-Anexo-tecnico-programa-de-mantenimiento-preventivo-mayor.html
Timestamp: 2018-12-11 09:57:29
Document Index: 19375684

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 4', 'Artículo 1', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 4', 'Artículo 12', 'Artículo 6', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 4', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'artículo 12', 'Artículo 20', 'Artículo 5']

ANEXO TÉCNICO: Programa de Mantenimiento Preventivo Mayor - PDF
Download "ANEXO TÉCNICO: Programa de Mantenimiento Preventivo Mayor"
Alejandro Xavier Cruz Quiroga
1 ANEXO TÉCNICO: Programa de Mantenimiento Preventivo Mayor
2 TÍTULO I. Artículo 1 ASPECTOS GENERALES Objetivo El presente anexo tiene como objetivo definir el proceso para planificar y coordinar el Mantenimiento Preventivo Mayor de las instalaciones que se encuentren en operación sujetas a coordinación del CDEC. Artículo 2 Definiciones Sin perjuicio de que se aplican las definiciones y abreviaturas establecidas en el TÍTULO 1-2 de la presente Norma, para este Anexo se precisa además la siguiente definición: Mantenimiento Preventivo Mayor: Se calificará como Mantenimiento Preventivo Mayor a aquellos trabajos de mantenimiento de carácter exclusivamente preventivo que requieran el retiro total de servicio de una instalación sujeta a coordinación del CDEC, por un período superior a 24 horas continúas. Adicionalmente, podrán considerarse como Mantenimiento Preventivo Mayor los trabajos de mantenimiento de carácter correctivo que la DO determine convenientes para el SI en su conjunto y que cumplan con los requerimientos y plazos señalados en el presente Anexo. A menos que se indique lo contrario, todos los plazos establecidos en este Anexo consideran días corridos. Artículo 3 Obligaciones de la DO Con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 1 del presente Anexo Técnico y en virtud de lo dispuesto en el Artículo 2-3 letra c) de la presente Norma, la DO deberá efectuar la programación de los mantenimientos de las instalaciones sujetas a coordinación del CDEC, verificando que no exista superposición de indisponibilidades, evaluando que no se afecte la seguridad y calidad de servicio y minimizando los costos de operación del SI. Artículo 4 Obligaciones de los coordinados. Con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 1 del presente Anexo Técnico, las empresas sujetas a la coordinación del CDEC deberán entregar a la DO, en la forma y plazos que establece el presente Anexo los siguientes antecedentes: a) Toda aquella información necesaria para que el CDEC pueda evaluar el impacto en el SI de los trabajos de Mantenimiento Preventivo Mayor de las instalaciones sujetas a coordinación. b) Información sobre eventuales actualizaciones de los trabajos ya planificados en el Programa de Mantenimiento Preventivo Mayor vigente. c) Información respecto de modificaciones en la duración y en las fechas de inicio y/o terminación de trabajos. COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA 2 de 10
3 TÍTULO II. ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR Artículo 5 Período de Programación La DO elaborará, cada seis meses, un Programa de Mantenimiento Preventivo Mayor del conjunto de instalaciones sujetas a coordinación para un horizonte de análisis de 24 meses. El programa será elaborado por la DO, buscando como objetivo preservar la seguridad del servicio y minimizar el costo global de operación y falla del SI, dentro del horizonte de análisis. Artículo 6 Información Requerida Las empresas sujetas a la coordinación del CDEC deberán comunicar a la DO, antes del 1 de noviembre y 1 de mayo de cada año, el Programa de Mantenimiento Preventivo Mayor de sus instalaciones para los 24 meses posteriores al 1 de enero y 1 de julio respectivamente. Dicho programa deberá contener al menos la siguiente información para cada instalación: a) Identificación de la instalación afectada. b) Fecha y hora de inicio del trabajo. c) Fecha y hora de término del trabajo. d) Periodos alternativos en los cuales podría realizarse el trabajo de mantenimiento. e) Descripción de las tareas de mantenimiento. f) Programa general de pruebas a realizar durante el periodo de Mantenimiento Preventivo Mayor. g) Indicar si la solicitud corresponde a un nuevo trabajo de Mantenimiento Preventivo Mayor o si actualiza alguno existente. h) En caso de solicitar modificaciones a trabajos de Mantenimiento Preventivo Mayor ya planificados, deberán indicarse las razones que justifican dicha modificación. i) Información adicional necesaria para evaluar las ventajas o desventajas de realizar el Mantenimiento en diferentes fechas. Artículo 7 Contenido del Programa de Mantenimiento Preventivo Mayor El Programa de Mantenimiento Preventivo Mayor que debe realizar la DO presentará, al menos, los siguientes contenidos: a) Resultados de los análisis realizados por la DO que sustentan el Programa de Mantenimiento Preventivo Mayor. b) Fecha y duración de la programación de los Mantenimientos Preventivos Mayores de las instalaciones sujetas a coordinación para el periodo de 24 meses. COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA 3 de 10
4 Artículo 8 Análisis de las Solicitudes de Mantenimiento Preventivo Mayor La DO deberá realizar un análisis del impacto que producirán los trabajos de Mantenimiento Preventivo Mayor solicitados por los coordinados, asegurándose de preservar la seguridad y suficiencia del SI y minimizando sus costos de operación esperados. En función de las conclusiones de dicho análisis, la DO resolverá respecto de la conveniencia de planificar cada trabajo de Mantenimiento Preventivo Mayor en la fecha propuesta por la empresa, o en alguna fecha alternativa que proponga la misma empresa o la DO. Para estos análisis, la DO evaluará las condiciones esperadas de operación del SI. Entre las variables a analizar por la DO se deben considerar a lo menos las siguientes: a) Previsión de demanda para el periodo de estudio. b) Programa de Mantenimiento Preventivo Mayor vigente. c) Indisponibilidades de unidades generadoras y del sistema de transmisión. d) Fechas de entrada y salida de unidades de generación y del sistema de transmisión. e) Precios y disponibilidad esperada de los combustibles Artículo 9 Observaciones al Programa de Mantenimiento Preventivo Mayor Una vez analizadas las solicitudes de Mantenimiento Preventivo Mayor, a más tardar el 25 de noviembre y 25 de mayo de cada año, o el día hábil siguiente, respectivamente, la DO publicará el Programa de Mantenimiento Preventivo Mayor en el sitio web del CDEC para observaciones de las empresas sujetas a coordinación. Las empresas tendrán un plazo de 7 días contados desde la publicación del Programa de Mantenimiento Preventivo Mayor para realizar observaciones a éste. La Dirección de Operación acogerá o rechazará fundadamente las observaciones de las Empresas y publicará el Programa de Mantenimiento Preventivo Mayor definitivo antes del 10 de diciembre y 10 de junio de cada año, respectivamente. Artículo 10 Comunicación del Programa de Mantenimiento Preventivo Mayor El Programa de Mantenimiento Preventivo Mayor definitivo para el período bianual siguiente será aprobado y comunicado por la DO a las empresas coordinadas a más tardar el 15 de diciembre y 15 de junio anterior a aquel período en que deba comenzar a aplicarse, o el día hábil siguiente, respectivamente. El programa entrará en vigencia una vez que haya sido publicado en el sitio web del CDEC. COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA 4 de 10
5 TÍTULO III. ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR Artículo 11 Periodicidad de Actualización. Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 4 del presente Anexo, el Programa de Mantenimiento Preventivo Mayor podrá ser actualizado por la DO con una frecuencia mayor a la programada, atendiendo a modificaciones en las condiciones de operación del sistema o si existieran cambios relevantes en las solicitudes de Mantenimiento Preventivo Mayor de las empresas coordinadas. Cada nueva versión del Programa de Mantenimiento Preventivo Mayor reemplazará al programa vigente una vez que éste haya sido publicado en la página web del CDEC. Artículo 12 Solicitudes de Actualización de Mantenimiento Preventivo Mayor Las empresas sujetas a coordinación que requieran solicitar modificaciones al Programa de Mantenimiento Preventivo Mayor de sus instalaciones, deberán solicitarlo por escrito a la DO con una anticipación mínima de 30 días a la fecha prevista en el programa vigente para la realización del trabajo de mantención que se desea modificar. Si la duración de la desconexión es menor a 15 días, las empresas podrán hacerlo con una anticipación mínima de 15 días antes del inicio a la fecha prevista en el programa vigente para la realización del trabajo de mantención que se desea modificar. En cada oportunidad se deberá adjuntar la información indicada en el Artículo 6 del presente Anexo y las razones fundadas que dieron lugar a dicha solicitud. Sin perjuicio de lo anterior, y conforme a las condiciones de operación del sistema, la DO podrá aprobar un trabajo de mantenimiento mayor, cuya solicitud no cumpla con los plazos antes indicados, en el caso que, de los análisis que realice la DO, surja la conveniencia, desde el punto de vista de la seguridad y/o de costos de operación del SI, de efectuar dicho trabajo. En este caso, éste trabajo será incorporado en el Programa de Mantenimiento Preventivo Mayor vigente. Artículo 13 Aprobación de la Actualización En caso de aprobar una solicitud de actualización la DO deberá actualizar el Programa de Mantenimiento Preventivo Mayor vigente considerando la solicitud realizada y los ajustes de fechas que estime pertinentes. Además, la DO deberá informar a través del sitio web del CDEC el programa actualizado en un plazo no superior a 15 días de recibida la solicitud, indicando claramente las nuevas fechas y duración de los trabajos de mantenimiento preventivo mayor. Artículo 14 Rechazo de la Solicitud En el caso que la solicitud de modificación propuesta no resulte consistente con los objetivos establecidos en el Artículo 4 del presente Anexo, la DO podrá rechazar dicha solicitud. COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA 5 de 10
6 En este último caso, se reprogramará el período de mantenimiento solicitado para alguna fecha alternativa. COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA 6 de 10
7 TÍTULO IV. MODIFICACIONES EN FECHAS DE INICIO Y/O TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS Artículo 15 Solicitud de Adelanto o Atraso del Inicio de un Trabajo de Mantenimiento Preventivo Mayor Las empresas podrán solicitar el adelanto o atraso del inicio de un trabajo de Mantenimiento Preventivo Mayor ya planificado, siempre que dicha solicitud cumpla con los siguientes requisitos: a) La solicitud de modificación del inicio del Mantenimiento Preventivo Mayor involucrado, sea recibida por la DO al menos con 10 días de anticipación a la fecha planificada. b) La modificación del inicio del Mantenimiento Preventivo Mayor involucrado, sea como máximo de 3 días. c) La duración o cantidad de días de desconexión del Mantenimiento Preventivo Mayor involucrado no se vea extendido. Artículo 16 Solicitud de Modificación de la Duración de un Trabajo de Mantenimiento Preventivo Mayor en Ejecución. Las empresas podrán solicitar la extensión de un trabajo de Mantenimiento Preventivo Mayor durante el periodo de vigencia de éste, siempre que dicha solicitud cumpla con los siguientes requisitos: a) La solicitud de extensión se realice con al menos 3 días de anticipación a la fecha de término planificada del trabajo de Mantenimiento Preventivo Mayor. b) Dicha solicitud obedezca a una extensión imprevista y justificada del trabajo de Mantenimiento Preventivo Mayor específico planificado. En ningún caso esta solicitud de extensión podrá obedecer a otros motivos no relacionados con el trabajo específico planificado o nuevos trabajos de mantenimiento correctivo asociados a la ocurrencia de una falla que afecte a otro equipo o componente de la instalación o central que se está interviniendo con motivo del trabajo de Mantenimiento Preventivo Mayor que se encuentre vigente. Artículo 17 Terminación Anticipada del Trabajo de Mantenimiento Preventivo Mayor En caso de requerir la terminación anticipada del trabajo de Mantenimiento Preventivo Mayor, esta deberá ser comunicada oficialmente a la DO, con al menos 24 horas de anticipación a la fecha y hora propuesta para su terminación. Artículo 18 Aprobación de las Modificaciones En el caso que la solicitud de modificación propuesta no resulte consistente con las exigencias de seguridad y calidad de servicio establecidas en la presente NT, la DO podrá rechazar dicha solicitud. COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA 7 de 10
8 En este último caso, de común acuerdo con la empresa se reprogramará el período de mantenimiento solicitado para alguna fecha alternativa. En caso de aprobar las solicitudes de actualización, la DO deberá actualizar el Programa de Mantenimiento Preventivo Mayor e informarlo a través del sitio web del CDEC en un plazo no superior a 15 días de recibida la solicitud, indicando claramente las nuevas fechas y duración de los trabajos de mantenimiento. COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA 8 de 10
9 TÍTULO V. SALIDA Y RETORNO AL SERVICIO DE INSTALACACIONES CONTENIDAS EN EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR Artículo 19 Comunicación del inicio y término del mantenimiento mayor Las empresas sujetas a coordinación deberán comunicar mediante comunicación escrita dirigida a la Dirección de Operación con copia a todas las empresas integrantes, la salida de servicio de su instalación. Dicha comunicación deberá realizarse con una antelación mínima de 7 días a contar de la fecha de inicio de los trabajos de acuerdo a lo establecido en el Programa de Mantenimiento Preventivo Mayor vigente. La falta del aviso señalado en el inciso anterior facultará a la DO a reprogramar dicho mantenimiento, considerando los términos de lo indicados en el artículo 12 del presente Anexo. El inicio del Mantenimiento Mayor se realizará cuando el CDC autorice el proceso de retiro de la instalación coordinada. El término del Mantenimiento Mayor se realizará cuando la instalación esté disponible para el despacho y/o operación por parte del CDC, lo cual sucederá una vez hayan terminado las pruebas post mantenimiento mayor. En ese momento el CDC podrá dar orden de retiro a la instalación o mantenerla en servicio de acuerdo a la programación de corto plazo y las condiciones del sistema. COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA 9 de 10
10 TÍTULO VI. NUEVAS INSTALACIONES QUE INGRESAN AL SISTEMA Artículo 20 Información Requerida para el Programa de Mantenimiento Preventivo Mayor Las empresas que exploten instalaciones sujetas a la coordinación del CDEC y que entren en operación comercial fuera de los plazos indicados en el Artículo 5 de este Anexo, deberán informar a la DO dentro de los 15 días previos a la entrada en operación comercial un Programa de Mantenimiento Preventivo Mayor para las nuevas instalaciones considerando el mismo horizonte del programa en curso. La DO tendrá un plazo de 15 días para analizar la incorporación de la nueva información al Programa de Mantenimiento Preventivo Mayor. COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA 10 de 10