Source: https://es.scribd.com/document/317401906/Prestaciones-Adicionales-de-Obras-Mayores-Al-Quince-Por-Ciento
Timestamp: 2019-04-26 03:38:27
Document Index: 196565174

Matched Legal Cases: ['Artículo 175', 'artículo 175', 'Artículo 176', 'Artículo 177', 'Artículo 178', 'Artículo 179', 'Artículo 180', 'Artículo 181']

Cargado por José Taipe Suárez
Artículo 175: PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRAS MENORES O IGUALES AL 15%
El artículo 175 nos dice que solo procede la ejecución de prestaciones adicionales aquellas
obras que cuentan con su certificado presupuestario o con su certificado de previsión
presupuestal; solo si estas adicionales representan el 15% del contrato original.
Certificado presupuestario, es un certificado cuya finalidad es garantizar que se cuenta con
el crédito presupuestario disponible.
Certificado de previsión presupuestal, implica la reserva del crédito presupuestario para el
pago del servicio de deuda en la vigencia.
Si estos gastos son de carácter de emergencia, la Entidad autoriza la prestación por medio
del inspector o supervisor, para lo cual será necesario que se cuente con la resolución
Si el contrato es a precios unitarios, el presupuesto se formulan de acuerdo a los precios
del contrato o precios pactados y los demás gastos generales, se formulan a partir de los
mismos gastos generales del contrato original, incluyendo utilidades e IGV. Si en estos se
requiere la ejecución de mayores metrados, no se requiere una autorización; pero para su
pago, el titular de la Entidad será el encargado.
Si el contrato es a suma alzada, el presupuesto se formula a partir del presupuesto
referencial ajustado por el factor de relación. Para los gastos generales se realiza un
análisis teniendo como base los montos asignados, multiplicado por el factor de referencia
y considerando el IGV. De existir precios unitarios de una partida, se acuerdan precio, y si
no se da así se sustentan debidamente los precios.
Todo esto se registrado en el cuaderno de obra, luego el supervisor comunicará a la
Entidad con un informe técnico en un máximo de 5 días, contados a partir de su registro.
La Entidad delegara quien se hará cargo del expediente técnico sobre la prestación; puede
ser el mismo supervisor, la entidad o terceros.
Si se da que el supervisor no elaboró el expediente, él tiene 5 días después de recibido el
expediente, para informar a la Entidad acerca del modo de solución, recibida la
comunicación la Entidad tiene 12 días para comunicar la procedencia de la prestación.
Este pago por prestaciones se realizara en las valorizaciones adicionales.
Cuando se apruebe la prestación adicional de obra, el contratista está obligado a ampliar el
monto de la garantía de fiel cumplimiento. Igualmente, cuando se apruebe la reducción de
prestaciones, el contratista puede reducir el monto de dicha garantía.
 El pago de los presupuestos adicionales aprobados se realiza mediante valorizaciones adicionales. el contratista está obligado a ampliar el monto de la garantía de fiel cumplimiento. luego de ser aprobado por la entidad. requiere la autorización de la Contraloría General de la República para su ejecución y pago. Los adicionales. Artículo 176: PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRAS MAYORES AL 15%  Las prestaciones adicionales de obras cuyos montos superan al 15% del contrato original.  Cuando se apruebe la prestación adicional de obras.  Los adicionales. el cual debe ser motivado en todo los casos.  La Contraloría General de la República tiene un plazo de 15 días hábiles para emitir su pronunciamiento. la determinación del 15% incluyen los montos acumulados de los mayores metrados que no provenga del expediente técnico. la Entidad está autorizada para disponer la ejecución y/o pago de las prestaciones adicionales. reducciones y los menores o mayores metrados que se produzcan durante la ejecución de proyectos de inversión pública deben ser comunicados por la Entidad a la autoridad competente del SNIP. Artículo 177: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS . reducciones y los mayores o menores metrados que se produzcan durante la ejecución de proyectos de inversión pública deben ser comunicados por la Entidad a la autoridad competente del Sistema Nacional de Inversión Pública. El plazo e cuenta a partir del día siguiente que la entidad presenta la documentación sustentatoria correspondiente.  Si la Contraloría General de la República no emite el pronunciamiento en el plazo establecido.  En el caso de adicionales por emergencia la autorización de la Contraloría General de la República se emite previa al pago.
 En caso que la resolución sea por incumplimiento del contratista. Después de la culminación de la obra se tiene un plazo de 5 días para que el inspector o supervisor pueda informar a la entidad. no sea posible. según corresponda. En esta fecha. actualizado mediante las fórmulas de reajustes hasta la fecha en que se efectúa la resolución del contrato. se reúnen en presencia de notario o juez de paz. y se debe levantar un acta donde se detallan los avances de obra realmente ejecutados. la fecha y hora para efectuar la constatación física e inventario en el lugar de la obra. En caso surgiese alguna controversia sobre la resolución del contrato. insumos.  Los gastos incurridos en la tramitación de la resolución del contrato. las partes y el supervisor o inspector. esta reconoce al contratista. estrictamente por razones de seguridad o disposiciones reglamentarias de construcción. como los notariales. vencido el cual la resolución del contrato queda consentida. equipamientos o mobiliarios respectivos en el almacén de obra. Si alguna de las partes no se presenta. son de cargo de la parte que incurrió en la causal de resolución. dentro del plazo de 30 días hábiles siguientes de la notificación de la resolución. . en la liquidación que se practique.  En caso que la resolución sea por causa atribuible a la Entidad. la obra queda bajo responsabilidad de la Entidad y se procede a su liquidación. con una anticipación no menor de 2 días. La resolución del contrato de obra determina la inmediata paralización de la misma. la otra lleva adelante la constatación e inventario y levanta el acta. en la liquidación se consignan y se hacen efectivas las penalidades que correspondan. 50% de la utilidad prevista. documento que tiene pleno efecto legal.  La parte que resuelve debe indicar en su carta de resolución. Artículo 178: RECEPCIÓN DE LA OBRA Y PLAZOS  El residente es el responsable de anotar en el cuaderno de obra sobre la culminación y solicita la recepción de la obra. salvo los casos en que. cualquiera de las partes puede recurrir a los medios de solución establecidos en la Ley. así como realizar el inventario de materiales. calculada sobre el saldo de obra que se deja de ejecutar.  de inventario y otros.  Culminado este acto. el Reglamento o en el contrato.
el contratista no ha iniciado con los trabajos. anota la discrepancia en el acta respectiva. . en el plazo de tres días siguientes de la anotación.  Después de 30 días del pronunciamiento de la entidad. y se considera concluida en la fecha anotada por el contratista en el cuaderno de obra. y asume la subsanación con cargo a las valorizaciones pendientes de pago. la entidad debe pronunciarse en igual plazo.  Si vencido la mitad del plazo para la subsanación. el comité de recepción inicia.  En un plazo no mayor de veinte días siguientes. el contratista solicita nuevamente la recepción de la obra. según corresponda. estas se consignan en un Acta o Pliego de Observaciones y no se recibe la obra. La entidad tiene un plazo de 7 días para designar un comité de recepción el cual debe de estar conformado por lo menos de un ingeniero o arquitecto. De existir observaciones. El contratista dispone de un décimo del plazo de ejecución vigente de la obra para subsanar las observaciones. en un plazo que no debe exceder un décimo del plazo de ejecución vigente de la obra. lo cual es verificado por el inspector o supervisor e informado a la Entidad. se procede a la recepción de la obra. esta puede someterse a una conciliación y/o arbitraje.  Subsanadas las observaciones. La comprobación solo será a las observaciones dadas anteriormente. El comité de recepción tiene un plazo de 5 días para informar al titular de la entidad sobre todo lo actuado. En caso el contratista o el comité de recepción no estuviese conforme con las observaciones o la subsanación. El comité de recepción junto con el contratista se juntan en la obra dentro de los siete días siguientes de recibido el informe. si es que el inspector haya informado después de que la obra ha culminado.  De haberse subsanado las observaciones a conformidad del comité de recepción. el procedimiento de recepción de obra. y de no existir observaciones. junto al contratista. y no se podrá aumentar observaciones. de seguir habiendo discrepancias.  Culminada la verificación. se suscribe el Acta de Recepción de Obra. el inspector informa a la entidad quien da por vencido el plazo. Las obras que se ejecuten en dicho periodo como consecuencia de observaciones no dan derecho al pago de ningún concepto a favor del contratista.
 Si en el proceso de verificación de la subsanación de las observaciones. y notificar al contratista para que éste se pronuncie dentro de los 15 días siguientes. contando desde el día siguiente de la recepción de la obra. y la entidad notifica la liquidación al contratista para que este se pronuncie dentro de los 15 días siguientes. . Artículo 179: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA  El contratista debe presentar la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados dentro de un plazo de 60 días. siendo los gastos a cargo del contratista. en caso se hubiera previsto en el contrato. siempre que constituyan vicios ocultos. Todo retraso en la subsanación. es responsabilidad de la Entidad de elaborar la liquidación en idéntico plazo. se considera como demora para efectos de las penalidades que correspondan y puede dar lugar a que la Entidad resuelva el contrato por incumplimiento. el lapso de la demora se adiciona al plazo de ejecución de la misma y se reconoce al contratista los gastos generales debidamente acreditados. el comité de recepción constata la existencia de vicios o defectos distintos a las observaciones antes formuladas.  En el caso de que el contratista no presenta la liquidación en el plazo previsto.  Si por causas ajenas al contratista la recepción de la obra se retrasa. sin perjuicio de suscribir el Acta de Recepción de Obra. superando los plazos establecidos en el presente artículo para tal acto. Una vez recibida la entidad debe pronunciarse con la observación correspondiente. y ésta no excusa al contratista del cumplimiento del plazo de ejecución. informa a la Entidad para que ésta solicite por escrito al contratista las subsanaciones del caso. si estuviera mal elaborado.  Se puede hacer la recepción parcial de obra. en que se hubiese incurrido durante la demora. y se le puede aplicar penalidad en caso contrario.
el plazo de caducidad se cuenta a partir de la recepción de la obra por la Entidad hasta 30 días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad del contratista previsto en el contrato. . el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje. En el supuesto.  No se procede la liquidación mientras existan controversias pendientes a resolver. gastos generales y utilidad del valor referencial. gastos generales y utilidad ofertados.  Si existiera defectos o vicios ocultos. mientras que en las obras contratadas a suma alzada la liquidación se realiza con los precios.  En el caso de obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios. La entrega de dichos documentos constituye. cuando no sea observado por ninguna de las partes dentro del plazo establecido. la parte que no acoge las observaciones debe solicitar. dentro del plazo previsto en la ley.  En el caso de que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra. debe manifestarlo por escrito. ésta debe de pronunciarse dentro de 15 días después de haber recibido la observación de no hacerla se considerará aprobada. además de una condición para el pago del monto de la liquidación a favor del contratista. culmina definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo. vencido el plazo se considera aprobada. En dicho caso. afectados por el factor de relación. el contratista debe entregar a la entidad los planos de post construcción  y la memoria descriptiva valorizada según sea el caso.  Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra. la liquidación final se realiza con los precios unitarios. según corresponda. La liquidación será aprobada según corresponda. Artículo 180: EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN  Luego de ser aprobada la liquidación y efectuado el pago que corresponda. la liquidación con las observaciones formuladas. Artículo 181: DECLARATORIA DE FÁBRICA O MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA  Con la liquidación. deben ser sometidas a conciliación y/o arbitraje.
Documentos similares a Prestaciones Adicionales de Obras Mayores Al Quince Por Ciento
Más de José Taipe Suárez
GENERALIDADES josets.docx
Codigo Telefonica
Metodo de Rigidez en hp 50g
Caratula Lengua
CODIGO TELEFONICA.docx
Lemas Clasicos Para La Barra Brava_ing Civil_okas
Articulo 179 Liquidacion
METEDOS PARA EL CALCULO DE LAS PRECIPITACIONES MEDIAS.txt
Delimitacio de Cuenca
Newton Rapshon en La Ecuacion de Colebrook
fondo en power point
Caratula Ing Civil - Metodos Numericos
Fondo en ppt
Proceso de Calculo Nivelacion