Source: https://docplayer.cz/16914811-S-m-l-o-u-v-a-o-d-i-l-o.html
Timestamp: 2019-09-23 05:34:22+00:00
Document Index: 37786988

Matched Legal Cases: ['zákona č. 89', 'zákona č. 235', 'zákona č. 22', 'zákona č. 22', 'zákona č. 137', 'čl. 1']

1 S M L O U V A O D Í L O Č. objednatele: 17/2015/R Č. zhotovitele: uzavřená podle 2586 až 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami I. SMLUVNÍ STRANY 1.1 Objednatel: Název: Vodárenská společnost Táborsko, s.r.o. se sídlem: Kosova 2894, Tábor zastoupené: Ing. Milan Míka ředitel společnosti IČ: DIČ: CZ bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., České Budějovice číslo účtu: /5500 telefon/fax: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka zástupce pro věci smluvní Ing. Milan Míka zástupce pro věci technické Michal Sviták, technický dozor investora Michal Sviták, (dále jen "objednatel") 1.2 Zhotovitel: Název: KAVAS W s.r.o. se sídlem Slapy 106, Slapy u Tábora IČ: DIČ: CZ Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KS České Budějovice, oddíl C, vložka zástupce ve věcech smluvních Bc. Petr Míka zástupce ve věcech technických Bc. Petr Míka bankovní spojení Raiffeisenbank a.s. číslo účtu /5500 tel , Adresa pro písemný styk: (dále jen "zhotovitel") II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO) 2.1 Předmětem této smlouvy je realizace stavby s názvem: Chýnovská, Měšice Oprava vodovodu, a to podle projektové dokumentace, jejímž zpracovatelem je projekční kancelář AQUASERV s.r.o., Boženy Němcové 12, České Budějovice, IČ: , podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a dále podle zadávacích podmínek stejnojmenného zadávacího řízení objednatele a nabídky zhotovitele v tomto zadávacím řízení a podle této smlouvy (dále jen "dílo"). 2.2 Rozpočet zhotovitele v rozsahu přílohy č. 2 Výzvy - Specifikace plnění, je přílohou č. 1 smlouvy. Stránka 1 z 12
2 III. URČENÍ DÍLA 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel převzít a zaplatit cenu za zhotovení díla, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), zadávací dokumentací, podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou. 3.2 Projektová dokumentace obsahuje technické řešení stavby rozdělené na jednotlivé stavební objekty (dále též SO ), které v sobě zahrnují vzájemně provázané činnosti. - Oprava vodovodu v ulici Chýnovská od napojení na stávající řad (litina DN200) před domem č.p. 431 až po parcelu č.p.907/2, v ulicích Vosátkova, Krátká a Husitská v celé délce ulice. Vodovod vede ve stávající trase současného nevyhovujícího vodovodu. Oprava vodovodu bude provedena z potrubí PE100, SDR17 PN10 v délkách 323m v ulici Chýnovská, 53m v ulici Vosátkova, 67m v ulici Krátká a 59m v ulici Husitská. - Součástí obnovy vodovodu bude přepojení domovních přípojek na nově pokládaný vodovod. Na řadu budou provedeny nové uliční navrtávky a osazeny nová šoupata. Položení nového potrubí je počítáno v dl. cca 1m pro přepojení na stávající rozvod domovních přípojek. Místo napojení jednotlivých nemovitostí bude určeno ve spolupráci s jejich majiteli provozovatelem vodovodu (ČEVAK a.s.) v průběhu provádění pokládky vodovodu. Počet přepojovaných domovních přípojek: 34ks - Projektová dokumentace obsahuje technické řešení stavby rozdělené na následující stavební rozpočty (dále též RO ): RO 01.1 Vodovod, RO 01.4 Úprava povrchů, 3.3 Součástí předmětu plnění je provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména: zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby, prokazatelné vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi před zahájením prací jejich správci, zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, vytýčení stavby oprávněným geodetem, vypracování časového postupu výstavby po týdnech v obecné časové poloze, vč. DIO, zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem, zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, případné fotografické i video zdokumentování stavu všech okolních nemovitostí před zahájením a po skončení prací s případným potvrzením jejich majitelů, po celou dobu výstavby zachování přístupu do jednotlivých objektů, veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců, vozidel záchranného systému a ostatních vozidel v místech dotčených stavbou), zajištění příjezdu pro svoz komunálního odpadu, dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod., dodání veškerých materiálů a provedení prací v potřebné kvalitě, provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi, zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby, ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, Stránka 2 z 12
3 zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění, zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajištění veškerých dokladů, atestů a revizí dle platných ČSN a podmínek stavebních povolení potřebných pro řádné užívání díla a pro vydání kolaudačních souhlasů, zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy, uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod., zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů, zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné, koordinační a kompletační činnost celé stavby, provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich, zajištění ochrany proti šíření prašnosti, nadměrného hluku a pádu jakýchkoliv předmětů z lešení při realizaci stavebních úprav ochrannými sítěmi na lešení v celé jeho ploše, zabezpečení díla po dobu přerušení prací, zajištění ochrany díla před klimatickými vlivy po celou dobu provádění díla, poskytnutí součinnosti v kolaudačním řízení. 3.4 Realizace obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán technickou dokumentací. 3.5 Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i vypracování dokumentace skutečného provedení a provedení geodetických prací pro zajištění vytýčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby a vypracování geometrického plánu. Zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby 2x v tištěné formě a 1x v elektronické formě, geometrický plán 1x v tištěné i v elektronické formě, geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 2x v tištěné i v elektronické formě. IV. DOBA PLNĚNÍ 4.1 Termíny provedení díla: Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště: Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: Požadovaný termín dokončení stavebních prací: Požadovaný termín předání a převzetí díla: Doba provádění prací: 77 kal. dnů. 4.2 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně pokračovat, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat. 4.3 Předmět smlouvy je splněn, tj. dílo je provedeno, je-li dílo v souladu s touto smlouvou dokončeno a předáno. O předání a převzetí díla musí být pořízen protokol - zápis o předání a převzetí díla. Smluvní strany se dohodly, že dnem dokončení díla je den podpisu předávacího protokolu. 4.4 Objednatel má právo v průběhu plnění smlouvy upravovat po dohodě se zhotovitelem termíny realizace díla v závislosti na výši disponibilních finančních prostředků. 4.5 Převzetí díla objednatelem nebrání drobné vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí díla, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebránící převzetí Stránka 3 z 12
4 díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy. 4.6 Lhůty plnění se řídí harmonogramem výstavby z nabídky, aktualizovaným podle skutečného termínu zahájení stavby, a to nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí staveniště, a odsouhlaseným objednatelem V. CENA 5.1 Cena díla je stanovena na základě výsledku předmětného zadávacího řízení a nabídky zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem: ,- Kč bez DPH Sazba DPH 21 % Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu této smlouvy a sloužícím k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn. Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle předané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného zadávacího řízení zadavatele. 5.2 Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu plnění smlouvy. 5.3 Cena díla se sjednává jako cena nejvýše přípustná zahrnující veškeré náklady spojené se splněním předmětu veřejné zakázky v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami veřejné zakázky v nabízeném termínu a kvalitě a její změnu lze provést pouze za těchto podmínek: a) dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na výši nabídnuté ceny, b) v případě v průběhu výstavby zjištěných nepředpokládaných změn oproti technické specifikaci uvedené v zadávacích podmínkách, c) v případě objednatelem odsouhlaseného provedení prací, které nejsou obsaženy v technické specifikaci a jsou nezbytné ke zhotovení díla (vícepráce), d) v rozsahu změny standardů vymezených zadávacími podmínkami výběrového řízení vyvolané průběhem stavby. 5.4 Zhotovitel je oprávněn v ceně dodatečných stavebních prací dle bodu 5.3 písm. b) této smlouvy zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkovém rozpočtu zhotovitele tvořícím přílohu této smlouvy. 5.5 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodu chyb nebo nedostatků ocenění jednotlivých částí díla, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění předmětu plnění díla zhotovitelem. VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 6.1 Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací (dodávky). 6.2 Úhrada ceny provedených prací a dodávek bude prováděna vždy za kalendářní měsíc na základě zjišťovacích protokolů a soupisu provedených prací schválených dozorem investora. Úhrady budou probíhat do výše 90% ceny díla. 10 % pozastávka bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých z přejímacího řízení, které jsou prokazatelně způsobené zhotovitelem. Stránka 4 z 12
5 6.3 Dodatečné stavební práce budou hrazeny samostatně na základě vystaveného a technickým dozorem investora a investorem schváleného změnového listu. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na dodatečné stavební práce po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. 6.4 V případě nedodržení pravidel v oblasti BOZP je objednatel oprávněn pozastavit proplacení 20 % z částky v aktuální měsíční faktuře s odkladem do doby splatnosti následující měsíční faktury. 6.5 Splatnost faktur se stanoví na 30 kalendářních dnů ode dne obdržení faktury objednatelem. Dnem doručení faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po odevzdání zásilky k poštovní přepravě, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele. 6.6 Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku. 6.7 Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla. V konečné faktuře budou vyčísleny pozastávky. 6.8 Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty. Objednatelem odsouhlasený protokol o převzetí příslušné části předmětu plnění díla dle bodu 6.2 je nedílnou součástí faktury. Daňový doklad - faktura musí obsahovat kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti náležitosti daňového dokladu dle 28 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu. 6.9 Při fakturaci bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo jeho části je zhotovitel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši max. 0,05 % z neuhrazené částky za každý kalendářní den prodlení Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 30 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušení prací se prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě Předmět plnění spadá do režimu přenesení daňové povinnosti, který upravuje 92a zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V rámci režimu přenesení daňové povinnosti je poskytovatel plnění povinen vystavit daňový doklad podle 28 odstavce 2 uvedeného zákona včetně sazby daně, avšak bez výše daně. Na místo toho je povinen na vystaveném daňovém dokladu uvést sdělení, že výše daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny jsou uvedeny v bodu 5.3 smlouvy. VII. VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ 7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla (tj. všech objektů, kde bude dílo prováděno, a všech výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde) je od počátku objednatel. Stránka 5 z 12
6 7.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení staveniště. 7.3 Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím osobám. 7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 7.5 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. 7.6 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši 4,0 mil. Kč. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí. 7.7 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím související činnosti provádějí. 7.8 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců. VIII. PODMÍNKY REALIZACE DÍLA 8.1 Provádění díla se řídí touto smlouvou, občanským zákoníkem, obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při provádění stavby vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče. 8.2 Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy, nařízeními, rozhodnutími a povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců dotčených inženýrských sítí. Stavba bude provedena a předána objednateli v souladu s projektovou dokumentací, resp. s případnými předem odsouhlasenými změnami. 8.3 Veškeré činnosti při realizaci díla je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele příslušné doklady předloží. 8.4 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 8.5 V souvislosti s prováděním díla obstará zhotovitel umístění nebo přemístění dopravních značek podle předpisů o pozemních komunikacích. 8.6 O předání a převzetí místa plnění (staveniště) bude sepsán písemný protokol (zápis o předání a převzetí staveniště). Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného zápisu o předání a převzetí staveniště. 8.7 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli doklady nezbytné pro zahájení stavebních prací dle vzájemné dohody. 8.8 Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla. K pravidelnému ověřování postupu a kvality prováděných prací, uplatnění připomínek, projednání nově vzniklých situací aj. se tímto sjednávají kontrolní dny, svolávané objednatelem podle potřeby, Stránka 6 z 12
7 min. však 1x za 10 dní. Kontrolní dny se konají za účasti zástupců objednatele, technického dozoru investora, zástupců zhotovitele, případně subdodavatelů, a popř. budoucích uživatelů. Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu vykonávající funkci technického dozoru. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, jehož přílohou je listina přítomných na kontrolním dnu a který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku. 8.9 Po dobu přerušení prací je zhotovitel povinen provést zabezpečení díla Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s 157 stavebního zákona stavební deník s obsahovými náležitostmi uvedenými v návaznosti na 6 vyhl. č. 499/2006 Sb. v příloze č. 5 k této vyhlášce. Součinnost objednatele při zápisech do stavebního deníku vyplývá rovněž z citovaného ustanovení vyhlášky. Denní záznamy budou čitelné a podepsané zástupcem objednatele. Zhotovitel stavební deník po dokončení stavby předá objednateli. Objednatel jako vlastník stavby je podle 154 odst. 1 písm. d) stavebního zákona povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od dokončení stavby. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. Stavební deník obsahovat především tyto údaje: jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci projektu; popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup; dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci projektu; nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci projektu Zhotovitel se zavazuje k součinnosti, pokud je pro stavbu určen, s koordinátorem BOZP určeným objednatelem v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své subdodavatele. Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni před zahájením prací na stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich minimalizaci Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů upravujících problematiku vlivu stavby na životní prostředí Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru v souladu s touto smlouvou. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel a ani osoba s ním propojená Zhotovitel je povinen zvát technický dozor investora ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či se stanou nepřístupnými, prověří objednatel ihned, nejdéle do 3 pracovních dnů od doručení výzvy zhotovitele s tím, že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak objednatel včas neučiní, může zhotovitel pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných pracích s tím, že případné následné odkrytí za účelem kontroly hradí objednatel Přejímací řízení zhotoveného díla se objednatel zavazuje zahájit nejdéle do 5 pracovních dnů ode dne, kdy obdrží od zhotovitele písemnou zprávu o připravenosti díla k předání. Před zahájením předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla. Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. Stránka 7 z 12
8 Předčasné užívání stavby je možné pouze za podmínek uvedených v 123 stavebního zákona, event. v jiných právních předpisech. Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti výrobků, materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody a doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré písemné doklady předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny v českém jazyce a v případě požadavku objednatele předá zhotovitel autorizovaný překlad cizojazyčných dokladů do českého jazyku, tj. překlad se soudním ověřením O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol - zápis o předání a převzetí díla. Převzetí díla nebrání ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky zjištěné v přejímacím řízení, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy. V zápise o předání a převzetí díla bude uveden soupis těchto vad a stanoven termín pro jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis. Vadou se rozumí odchylka v rozsahu, kvalitě a parametrech díla oproti údajům stanoveným projektovou dokumentací, nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti projektu. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vady nebo nedodělky brání řádnému užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem omezují nebo by takové vady a nedodělky bránily případnému kolaudačnímu souhlasu. Objednatel je rovněž oprávněn odmítnou převzetí díla v případě, že vady a nedodělky jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy Zhotovitel je povinen doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny doklady odpovídající povaze díla a dle této smlouvy. Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti výrobků, materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody a doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré písemné doklady předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny v českém jazyce a v případě požadavku objednatele předá zhotovitel autorizovaný překlad cizojazyčných dokladů do českého jazyku, tj. úřední překladu V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality díla, které nebude dostatečně zřejmé ze standardu kvality nebo příslušných technických či technologických norem se smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce. V případě, že bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti standardům kvality a normám, provede zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a převzetí díla. Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena. V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zák. č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní náklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s citovaným zákonem a obecně závaznou vyhláškou města Tábora se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť vznikající při provádění díla. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. K fakturaci uložení vybouraného a vytěženého materiálu na povolenou skládku doloží zhotovitel potvrzení příslušné skládky s datem a specifikací ukládaného materiálu a potvrzení o jeho převzetí k uložení na skládku. Bez toho bude faktura vrácena jako neuznaný výdaj a nebude proplacena. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění díla a v jeho okolí. V případě, že v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla nebo veřejné prostranství, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel v žádném případě nenese odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících za zhotovitele včetně jeho subdodavatelů. Ve všech případech činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel. Stránka 8 z 12
9 8.21 Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla informovat objednatele a na vyžádání objednatele mu předat výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady k zabudovávaným materiálům a zařízením včetně podmínek výrobců materiálů a zařízení pro jejich zabudování a použití Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 5 pracovních dnů od termínu předání a převzetí díla, pokud v zápisu o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak, zejména jde-li o ponechání zařízení nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu zápisu o předání a převzetí díla. Za vyklizené místo provádění díla se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství kolem provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude uvedeno do původního stavu Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele), za jejíž činnost odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky Zhotovitel se zavazuje po splnění díla předložit zadavateli seznam subdodavatelů, kterým za plnění subdodávky v rámci provádění díla uhradil více než 10 % z celkové ceny díla resp. z části plnění uhrazené objednatelem za kalendářní rok. Lhůta pro předložení tohoto seznamu subdodavatelů je stanovena do 60 dnů od splnění smlouvy resp. do 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesáhne 1 rok. Tato povinnost zhotovitele vychází z ustanovení 147a odst. 4 a 5 zákona o VZ Zhotovitel je povinen v rámci plnění smlouvy zajistit, aby jím vybraní zpracovatelé dílčích částí díla disponovali všemi oprávněními, jež jsou dle obecně závazných právních předpisů platných v České republice nutná k provedení předmětu jejich plnění dle smlouvy. IX. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou a s veškerými zadávacími a smluvními podmínkami, a že po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. příslušnými právními normami a technickými předpisy. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla (skryté vady), odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v občanském zákoníku, není-li touto smlouvou stanoveno jinak. 9.2 Zhotovitel poskytuje na provedení sjednaných prací záruku 60 měsíců. Záruční lhůta na dodávky strojů, technologického zařízení a výrobků, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 9.3 Záruční doba počíná běžet dnem řádného předání a převzetí celého díla a úplného odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla. 9.4 Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek reklamační doby se považuje den, kdy byla faxem, em či písemně objednatelem uplatněna reklamace. Koncem této doby je den sepsání zápisu o odstranění reklamované vady. Objednatel je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění. Stránka 9 z 12
10 9.5 Případné vady díla zjištěné v záruční době objednatel prokazatelným způsobem nahlásí zhotoviteli s tím, že zhotovitel do 24 hodin od nahlášení vad díla prokazatelným způsobem sdělí objednateli termín provedení opravy, který však nesmí být delší než 5 (pět) pracovních dnů od nahlášení vady objednatelem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě nedodržení termínu opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu dle bodu 10.3 této smlouvy, až do doby odstranění vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí v souladu s následujícím bodem této smlouvy jiným zhotovitelem. 9.6 Pokud je zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady delší než 5 (pět) pracovních dnů od data, které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli nebo vada není ve stejné době odstraněna plně nebo bezvadně, může objednatel po písemném oznámení zhotoviteli provést opravu reklamované vady jiným zhotovitelem s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této smlouvy. Cena takové opravy provedená jiným zhotovitelem však musí být přiměřená a srovnatelná s daným typem či charakterem opravy. V těchto případech nezaniká záruční doba zhotovitele dle předchozích ustanovení této smlouvy. 9.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak. 9.8 Smluvní strany se výslovně dohodly, že zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce. Bylo-li plněno vadně, bude odstranění vad řešeno výhradně se zhotovitelem. Zhotovitel může pověřit odstraněním vad subdodavatele, ale i v takovém případě za odstranění vad odpovídá zhotovitel. Za určitých okolností (viz 2630 občanského zákoníku) může být za vadné plnění objednateli přímo odpovědný i subdodavatel zhotovitele, popř. projektant či stavební dozor. X. SMLUVNÍ POKUTY 10.1 Sankce nebudou uplatněny v případech, kdy k sankcionované skutečnosti nedošlo vinou zhotovitele, resp. byla způsobena vyšší mocí nebo dodatečnými požadavky objednatele Smluvní strany touto smlouvou sjednávají níže uvedené smluvní pokuty pro případ porušení daných smluvních povinností. Oprávněná smluvní strana může požadovat smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda porušením dané povinnosti vznikla škoda. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje dotčenou smluvní stranu splnění povinnosti smluvní pokutou sankcionované Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut: při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se sjednává sankce ve výši 0,3 % z ceny díla vč. DPH Kč za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla, při nesplnění závazku vyklidit staveniště dle bodu 8.23, a to byť i z části zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení; při nedodržení termínu opravy vady díla zjištěné v přejímacím řízení a v záruční době dle bodu 9.5 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení, smluvní pokuta za porušení povinnosti předložit objednateli ke schválení každou změnu subdodavatele ve výši ,- Kč za každý zjištěný případ, tj. za každého objednatelem neschváleného subdodavatele zjištěného na staveništi, smluvní pokuta za nesplnění povinnosti předložit objednateli seznam subdodavatelů dle bodu 8.31 této smlouvy, a to v případě uložení pokuty objednateli za nesplnění povinnosti uveřejnění dle 120 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve výši odpovídající této pokutě, při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,1 % z neuhrazené částky za každý kalendářní den prodlení Zaplacením smluvních pokut dle bodu 10.3 nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti za škodu. Stránka 10 z 12
11 10.5 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením Splatnost smluvních pokut se stanovuje na 30 kalendářních dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty. XI. UKONČENÍ A ZMĚNY SMLOUVY 11.1 Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě dohody obou stran. Ujednání o závazných ustanoveních či změnách (lhůty předání dokumentace, lhůty dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této smlouvy s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy Smluvní strany neumožní změnu smlouvy, která by znamenala podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy. Za podstatnou změnu je považováno zejména rozšíření předmětu smlouvy, s výjimkou dodatečných prací dle bodu 5.2, či jiná změna smlouvy měnící ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch zhotovitele. Současně nesmí být smlouva změněna tak, že by taková změna mohla ovlivnit předmětné výběrové řízení, v němž byl zhotovitel vybrán Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednáno v této smlouvě nebo tak stanoví občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Je-li již částečně plněno, je možné odstoupit pouze od nesplněného zbytku plnění Každá smluvní strana může odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v těchto případech: zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu, příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí nekvalitní dílo, a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu, zhotovitel opakovaně poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy, zhotovitel uvedl v nabídce předmětné veřejné zakázky informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení objednatele Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v případě, kdy objednatel neumožní zhotoviteli provádět dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě Smluvní strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného poté, co z chování druhé smluvní strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy písemně oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nemůže volbu pro předmětné porušení smluvní povinnosti již sama změnit. Pokud nastanou další důvody pro odstoupení od smlouvy, je oprávněná smluvní strana opět oprávněna od smlouvy odstoupit. Dnem odstoupení od smlouvy je následující den po doručení písemného odstoupení od smlouvy formou doporučeného dopisu druhé smluvní straně na adresu uvedeno v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že pokud si smluvní strana nepřevezme prokazatelně odeslanou písemnost obsahující odstoupení od smlouvy do 5 pracovních dnů ode dne odeslání, je uplynutím této lhůty považována za doručenou a dnem odstoupení od smlouvy je den následující po uplynutí 5 pracovních dnů od odeslání V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do dvou (2) pracovních dnů od účinného odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá objednateli. Při Stránka 11 z 12
13 Položkový rozpočet stavby Datum: Stavba : Chýnovská, Měšice - oprava vodovodu Objednatel : Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Základ pro DPH 15 % DPH 15 % Základ pro DPH 21 % DPH 21 % Cena celkem za stavbu Rozpočtové náklady 0,00 0, , , Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů Základ DPH Základ DPH 21 Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem DPH celkem % 15 % % 01 Vodovod ,0 Celkem za stavbu ,0 Rekapitulace stavebních rozpočtů Číslo Základ DPH Základ DPH 21 Číslo a název rozpočtu Cena celkem DPH celkem objektu 15 % % % Vodovod , Úprava povrchů - dle dohody z ,5 Celkem za stavbu ,0 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Stránka 1 z 13
14 POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 01.1 Vodovod JKSO Objekt SKP 01 Vodovod Měrná jednotka m Stavba Počet jednotek /06/01 Chýnovská, Měšice - oprava vodovodu Náklady na m.j Projektant Aquaserv s.r.o. Typ rozpočtu Zpracovatel projektu Objednatel Dodavatel Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Zakázkové číslo Rozpočtoval Počet listů Základní rozpočtové náklady ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Ostatní rozpočtové náklady HSV celkem Mimostaveništní doprava Z PSV celkem 0 Zařízení staveniště R M práce celkem 0 Vytýčení stávajících inženýrských sítí N M dodávky celkem 0 Dokumentace skutečného provedení + geodetické zamě ZRN celkem HZS 0 ZRN+HZS Ostatní náklady neuvedené 0 ZRN+ost.náklady+HZS Ostatní náklady celkem Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum : Podpis : Podpis: Podpis: Základ pro DPH 21,0 % DPH 21,0 % Základ pro DPH 0,0 % DPH 0,0 % CENA ZA OBJEKT CELKEM Kč Kč 0 Kč 0 Kč Kč Poznámka : Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 2
15 Stavba : Objekt : 2012/06/01 Chýnovská, Měšice - oprava vodovodu Rozpočet : Vodovod Vodovod REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 1 Zemní práce Svislé a kompletní konstrukce Vodorovné konstrukce Trubní vedení Doplňující práce na komunikaci Dokončovací práce inženýrských staveb Bourání konstrukcí Staveništní přesun hmot CELKEM OBJEKT VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Název VRN Kč % Základna Kč Mimostaveništní doprava 0 0, Zařízení staveniště 0 0, Vytýčení stávajících inženýrských sítí 0, Dokumentace skutečného provedení + geodetické zamě 0, CELKEM VRN Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 3
16 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : 2012/06/01 Chýnovská, Měšice - oprava vodovodu Rozpočet: Vodovod Vodovod P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Díl: 1 Zemní práce R00 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 m2 10,00 39,60 396, R00 Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm m2 10,00 7,80 78, R00 Spálení větví stromů o průměru nad 100 mm kus 1,00 426,00 426, R00 Kácení stromů listnatých o průměru kmene cm kus 1,00 168,40 168,40 1 1, R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l hod 100,36 74, ,78 (53,35+66,6+58,53)*0,2 323,31*0,2 35,70 64, R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l den 12,54 57,70 723,83 100,358/8 12, R00 Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm m 19,80 241, ,74 0,9*( ) 19, R00 Dočasné zajištění betonového potrubí DN mm m 145,52 433, ,26 53,35+42,27+49,9 145, R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 389,70 183, ,98 48,42+61,37+2,52+202,83+48,46 0,9*( ) 363,60 26, R00 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 347,99 328, ,83 0,9*1*323,31 0,9*1*55,35 0,9*1*1*8 290,98 49,82 7, R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 23,30 44, ,84 5*0,1*46,6 23, R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 m3 215,90 261, ,09 řad 1:473,96*0,5 řad 1-1,1-2,1-3:(76,99+95,19+83,21)*0,5 chodník dlažba:-0,9*0,25*(38,4+196,2) asfalt:-0,9*0,47*210,88 tráva :-0,1*0,9*46,6 beton panel:-0,30*0,9*9,6 236,98 127,70-52,79-89,20-4,19-2, R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 43,18 25, ,51 215,9018*0,2 43, R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 m3 364,68 432, ,94 473,96*0,5 (76,99+95,19+83,21)*0,5 236,98 127, R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 72,94 51, ,27 364,675*0,2 72, R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m ,78 94, ,50 473,96/0,9*2 76,99/0,9*2 95,19/0,9*2 83,21/0,9* ,24 171,09 211,53 184, R00 Odstranění paženi stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m ,78 19, ,24 473,96/0,9*2 76,99/0,9*2 95,19/0,9*2 83,21/0,9* ,24 171,09 211,53 184, R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 580,58 67, ,16 215, , , R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do m m3 934,04 226, ,91 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 4
17 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : 2012/06/01 Chýnovská, Měšice - oprava vodovodu Rozpočet: Vodovod Vodovod P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 580, , ,11 353,4678*2 706, R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 227,11 20, ,31 580, , , R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 353,47 60, ,50 353, , R00 Uložení sypaniny na skládku m3 227,11 14, ,50 580, , , U00 Skládkovné - ostatní zeminy t 379,27 200, ,33 227,1090*1,67 379, R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 353,47 66, ,96 řad 1:473,96 řad 1-1,1-2,1-3:(76,99+95,19+83,21) chodník dlažba:-0,9*0,25*(38,4+196,2) asfalt:-0,9*0,47*210,88 tráva :-0,1*0,9*46,6 beton panel:-0,30*0,9*9,6 lože:-0,9*0,1*(323,31+53,35+66,6+58,53) obsyp:-0,41*0,9*323,31 473,96 255,39-52,79-89,20-4,19-2,59-45,16-119,30-0,39*0,9*(53,35+66,6+58,53) -62, RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0-22 mm m3 181,95 746, ,30 0,41*0,9*323,31 0,39*0,9*(53,35+66,6+58,53) 62, R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 233,00 16, ,00 46,6*5 233, R00 Rozprostření ornice, rovina, tl cm,nad 500m2 m2 233,00 8, ,70 46,6*5 233, Směs travní luční I. - krátkodobá PROFI kg 6,99 93,20 651,47 233*0,03 6,99 Celkem za 1 Zemní práce ,36 Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce R00 Osazení sloupků plot.ocel. do 2,6 m, zabet.c 25/30 kus 8,00 234, ,40 8 8, U00 Osazení pref. žlabu + víka (pro křížení) kus 31,00 278, , , Sloupek Fe 73/3 s povrchovou úpravou m 16,16 143, ,81 2*8*1,01 16, Žlab kabelový TK1 100x17x14 AZD kus 31,31 70, ,36 31*1,01 31, Poklop kab žlabu TK1 AZD x16x3,5 cm kus 62,62 18, ,99 62*1,01 62,62 Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce ,66 Díl: 4 Vodorovné konstrukce R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0-4 mm m3 45,16 717, ,06 0,9*0,1*(323,31+53,35+66,6+58,53) 45, R00 Bloky pro potrubí z betonu C 16/20 m3 0, ,50 527,03 0,3*0,3*0,3*7 0, R00 Bednění bloků pod potrubí m2 2,52 345,30 870,16 0,3*0,3*4*7 2,52 Celkem za 4 Vodorovné konstrukce ,24 119,30 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 5
18 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : 2012/06/01 Chýnovská, Měšice - oprava vodovodu Rozpočet: Vodovod Vodovod P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Díl: 8 Trubní vedení R00 Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN80 kus 10,00 249, , , R00 Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 80 kus 3,00 433, ,90 3 3, R00 Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100 kus 9,00 391, , , R00 Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 200 kus 1,00 543,50 543,50 1 1, R00 Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN32-80 kus 34,00 369, , , R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 32 mm m 34,00 13,00 442, , R00 Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu 90 mm m 178,48 49, ,61 178,48 178, R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 110 mm m 323,31 66, , R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN32-40 kus 34,00 405, , , R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 kus 7,00 565, ,20 7 7, R00 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 4,00 232,90 931,60 4 4, R00 Montáž navrtávacích pasů DN 80 kus 13,00 958, , , R00 Montáž navrtávacích pasů DN 100 kus 21, , , , T00 Mont. výstraž folie + vyhledávací vodič pro potr. m 502,00 10, , , R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 178,48 13, ,33 178,48 178, R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125 m 323,31 14, ,32 323,31 323, R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 125 včetně laboratorního rozboru vody m 501,79 72, ,24 323,31+178,48 501, R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 42,00 397, , , R00 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 4,00 871, ,60 4 4, R00 Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém kus 8,00 213, ,60 8 8, Fólie výstražná pro vodu VF-300B š. 300 mm bílá m 502,00 2, , , Trubka tlaková PE HD (PE100) d 90 x 5,4 mm PN 10 m 181,16 140, ,93 178,48*1, , Trubka tlaková PE HD (PE100) d 110 x 6,6 mm PN 10 m 328,16 207, ,38 323,31*1, , Trubka tlaková PE HD (PE100) d 32 x 3,0 mm PN 16 m 34,51 29, ,40 34*1*1,015 34, Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát m 502,00 13, , ,00 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 6
19 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : 2012/06/01 Chýnovská, Měšice - oprava vodovodu Rozpočet: Vodovod Vodovod P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 62 HA PŘÍRUBA S /90 tvárná litina, vně i uvnitř epoxid dle GSK KS 6, , ,94 6*1,01 6,06 63 HA PŘÍRUBA S /110 tvárná litina, vně i uvnitř epoxid dle GSK KS 8, , ,20 8*1,01 8,08 64 HA POKLOP TELESKOP.DIN 4057 DOM.PŘÍP. KS 34, , ,63 34*1,01 34,34 65 HA1950K POKLOP K PODZ. HYDR. -PLAST-225/250 KS 4, , ,21 4*1,01 4,04 66 HA2051K POKLOP TELESKOP.DIN PLAST-225/250 KS 8, , ,99 8*1,01 8,08 67 HA ŠOUPÁTKO ISO DOM.PŘÍP-1''-32 tvárná litina, vně i uvnitř epoxid dle GSK KS 34, , ,15 34*1,01 34,34 68 HA PODKLAD. DESKA UNI- KS 42,42 183, ,34 8*1,01 34*1,01 34,34 69 HA PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP- KS 4,04 386, ,44 4*1,01 4,04 70 HA ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ -80 tvárná litina, vně i uvnitř epoxid dle GSK KS 7, , ,28 7*1,01 7,07 71 HA ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ -100 tvárná litina, vně i uvnitř epoxid dle GSK KS 1, , ,83 1*1,01 1,01 72 HA KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ-80 tvárná litina, vně i uvnitř epoxid dle GSK KS 4, , ,52 4*1,01 4,04 73 HA PAS NAVRTÁVACÍ HAKU-90-5/4'' tvárná litina, vně i uvnitř epoxid dle GSK KS 13, , ,79 13*1,01 13,13 74 HA PAS NAVRTÁVACÍ HAKU-110-5/4'' tvárná litina, vně i uvnitř epoxid dle GSK KS 21, , ,51 21*1,01 21,21 75 HA PŘECHODKA PE/OCEL-32-1'' KS 34,34 925, ,93 34*1,01 34,34 76 HA TVAROVKA T KUS tvárná litina, vně i uvnitř epoxid dle GSK KS 3, , ,90 3*1,01 3,03 77 HA TVAROVKA REDUKČNÍ FFR tvárná litina, vně i uvnitř epoxid dle GSK KS 1, , ,89 1*1,01 1,01 78 HA TVAROVKA REDUKČNÍ FFR tvárná litina, vně i uvnitř epoxid dle GSK KS 1, , ,97 1*1,01 1,01 79 HA SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E0-A-1,3-1,8 80 KS 7, , ,51 7*1,01 7,07 80 HA SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E0-A-1,3-1,8 100 KS 1, , ,04 1*1,01 1,01 81 HA SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOMOVNÍ ŠOUPÁTKA-1,3-1 KS 34,34 810, ,27 34*1,01 8,08 34,34 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 7
20 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : 2012/06/01 Chýnovská, Měšice - oprava vodovodu Rozpočet: Vodovod Vodovod P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 82 HAD HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ-80/1,50m tvárná litina, vně i uvnitř epoxid dle GSK KS 4, , ,58 4*1,01 4,04 83 spm1 Napojovací vývod kus 4,00 136,20 544,80 4 4,00 Celkem za 8 Trubní vedení ,39 Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci R00 Montáž dočasné značky včetně stojanu ks 10,00 49,70 497, , R00 Nájem dopravní značky včetně stojanu ks/den 200,00 23, ,00 10*20 200, R00 Demontáž dočasné značky včetně stojanu ks 10,00 22,00 220, ,00 Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 5 477,00 Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 87 R93-1 Statické zajištění sloupu veřejného osvětlení po dobu provádění výkopů soubor 1, , ,40 Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrských staveb ,40 Díl: 96 Bourání konstrukcí R00 Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 125 mm m 501,79 40, ,32 323,31+53,35+66,6+58,53 501,79 Celkem za 96 Bourání konstrukcí ,32 Díl: 99 Staveništní přesun hmot R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 386,82 815, ,32 Celkem za 99 Staveništní přesun hmot ,32 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 8