Source: https://www.bau-sach-verstand.de/de/bauablaufstoerung/
Timestamp: 2019-01-16 22:12:52
Document Index: 300130295

Matched Legal Cases: ['BGH', 'BGH', '§ 6', '§ 286', '§ 287', 'BGH', '§ 286', '§ 6']

﻿ Bauablaufstörung - Baustillstand - Bauänderung - Verzug
Bauablaufstörung – Baustillstand – Bauänderung – Verzug – Mehrkosten – Nachtrag – Behinderung – Behinderungsanzeige – Bauzeitverlängerung
Welche Baumaßnahme läuft schon nach Plan?
Haben Sie schon einmal ihre Mehrkosten kalkuliert, die ihnen dadurch entstanden?
Haben sie diesen Mehraufwand einkalkuliert?
Die Ursachen für einen gestörten Bauablauf sind mannigfach:
fehlende Pläne oder Planungsfehler
verspätete Vorunternehmerleistungen
Koordinationsprobleme des Auftraggebers
Blockierung von Arbeitsbereichen
Schlechte Baustellenbedingungen (fehlende Lagerflächen, Material von anderen Unternehmern,…
Wenn obige oder weitere – hier nicht aufgeführte – Ursachen festzustellen sind, empfiehlt sich die folgende Vorgehensweise:
Suchen der Ursache für die Bauablaufstörung
überprüfen anhand des Vertrages, ob Ansprüche ihrerseits bestehen
überlegen zum weiteren Vorgehen und Erstellen einer Dokumentation
Nachweis der Mehrkosten
Dass es nicht einfach ist, wenn man Recht hat auch Recht zu bekommen, zeigen die beiden folgenden BGH-Urteile:
BGH vom 24.02.2005 – VII ZR 141/03 (veröffentlicht im IBR 2005):
Verlangt der Auftragnehmer Ersatz von Behinderungsschäden, so reicht es grundsätzlich nicht aus, wenn er lediglich eine oder mehrere Pflichtverletzungen – z.B. Planlieferverzüge – vorträgt. Er muss darüber hinaus darlegen und beweisen, welche Behinderung mit welcher Dauer und mit welchem Umfang daraus verursacht wurde.
Handelt es sich um mehrere Pflichtverletzungen, so muss er dies jeweils für den Einzelfall vortragen.
Für eine Klage aus § 6 Nr. 6 VOB/B ist in der Regel eine konkrete, bauablaufbezogene Darstellung der jeweiligen Behinderung unumgänglich. Dem Auftragnehmer ist im Behinderungsfalle die Erstellung einer aussagekräftigen Dokumentation zumutbar.
Für die sogenannte haftungsbegründende Kausalität zwischen Pflichtverletzung und Behinderungsschaden muss der Auftragnehmer vollen Beweis gemäß § 286 ZPO führen. Für die sogenannte haftungsausfüllende Kausalität (z.B. Folgen der Behinderung im Bauablauf, Höhe des Schadens) besteht die Möglichkeit der Schätzung gemäß § 287 ZPO.
BGH vom 24.02.2005 – VII ZR 225/03 (veröffentlicht im IBR 2005):
Soweit die Behinderung darin besteht, dass bestimmte Arbeiten nicht oder nicht in der vorgesehenen Zeit durchgeführt werden können, ist sie nach allgemeinen Grundsätzen der Darlegungs- und Beweislast zu beurteilen. Der Auftragnehmer hat deshalb darzulegen und nach § 286 ZPO Beweis dafür zu erbringen, wie lange die konkrete Behinderung andauerte.
Ein zur Untermauerung des Anspruchs aus § 6 Nr. 6 VOB/B vorgelegtes Privatgutachten ist qualifizierter Parteivortrag und deshalb vom Tatrichter vollständig zu berücksichtigen und zu würdigen.
Die Entscheidungen sind im Volltext unter http://juris.bundesgerichtshof.de veröffentlicht.
Wir empfehlen Ihnen, sobald als möglich mit Herrn Ehrmann, öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Baupreisbildung und Abrechnung, Kontakt aufzunehmen. Wir arbeiten auch mit Baujuristen zusammen.
Tel: 08121/7719900 (München) oder info@bau-sach-verstand.de.