Source: http://docplayer.fi/1987289-Irjankujan-rakentaminen-hattulan-kunta-irjankujan-rakentaminen-urakkaohjelma.html
Timestamp: 2017-01-22 18:51:50+00:00
Document Index: 4553024

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐IRJANKUJAN RAKENTAMINEN HATTULAN KUNTA IRJANKUJAN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA
IRJANKUJAN RAKENTAMINEN HATTULAN KUNTA IRJANKUJAN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA
Download "IRJANKUJAN RAKENTAMINEN HATTULAN KUNTA IRJANKUJAN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA"
1 HATTULAN KUNTA 1 HATTULAN KUNTA2 HATTULAN KUNTA 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Tietoja rakennushankkeesta 2.1 Rakennuskohde 2.2 Rakennuttaja, valvonta 2.3 Tilaaja 2.4 Suunnittelija 2.5 Alueet 2.6 Liikennejärjestelyt 2.7 Luvat 2.8 Muita tietoja 3. Urakkamuoto 3.1 Yleistä 3.2 Maksuperuste 4. Urakan laajuus 4.1 Pääurakka 4.2 Mittaustyöt 4.3 Erityisesti varottavat kohteet, alueet ja toiminta 5. Työn toteutus ja yhteistoiminta 5.1 Toteutusta ja yhteistoimintaa koskevat ohjeet 5.2 Työaikataulu ja työselostus 5.3 Työmaajärjestelyt 5.4 Vastuut 5.5 Työturvallisuus ja liikenteen aiheuttamat vaarat 5.6 Vaaralliset työt ja työvaiheet 5.7 Suunnitelmamuutokset 5.8 Määrälaskenta 6. Rakennuttajan toimenpiteet 6.1 Suunnitelmat 6.2 Rakennustyötä koskevat rajoitukset 6.3 Rakennuttajan vakuudenantovelvollisuus 7. Laatu ja ympäristö 7.1 Tilaajan laadunvalvonta 7.2 Urakoitsijan laadunvalvonta 7.3 Ympäristön suojelu 7.4 Vaihtoehtoiset tuotteet 8. Asiakirjat 8.1 Tarjouspyyntöasiakirjat 8.2 Urakkasopimusasiakirjat 8.3 Asiakirjojen pätevyysjärjestys 8.4 Asiakirjojen julkisuus 8.5 Rakennuttajan määrälaskenta 9. Urakka-aika 9.1 Töiden aloitus 9.2 Rakennusaika 9.3 Välitavoitteet 9.4 Viivästyminen3 HATTULAN KUNTA Sopimussakot 10. Urakoitsijan vastuuvelvoitteet 10.1 Takuuaika 10.2 Vakuudet 10.3 Vakuutukset 11. Tilaajan maksuvelvollisuus 11.1 Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko Ennakko 11.2 Hintasidonnaisuudet 11.3 Laskujen maksuaika 11.4 Muutostyöt 12. Työmaan hallinto ja toimitukset 12.1 Tilaajan organisaatio/ edustajat 12.2 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet 12.3 Kirjaukset ja kokoukset 12.4 Tarkastukset 12.5 Aloituskatselmus 12.6 Urakan vastaanotto 13. Työvoima 13.1 Työnantajavelvoitteet ja rekisteri-ilmoitukset 13.2 Työnjohto 13.3 Aliurakoitsijat 14. Erimielisyydet 14.1 Riitaisuuksien ratkaiseminen 15. Urakoitsijan valintaperusteet 15.1 Tarjouksen hylkääminen 15.2 Tarjousten vertailuperusteet 16. Tarjous 16.1 Tarjouksen muoto 16.2 Tarjouksen voimassaoloaika 16.3 Lisätiedot 16.4 Rakennuspaikka ja siihen tutustuminen 16.5 Tarjouksen tekeminen 16.6 Yksikköhinnat 16.7 Urakkaneuvottelut 16.8 Tarjousasiakirjojen palauttaminen4 HATTULAN KUNTA 4 1. Yleistä Tämän urakkaohjelman perustana on rakennus-urakan yleiset sopimusehdot YSE 98 (RT ). 2. Tietoja rakennushankkeesta 2.1 Rakennuskohde Urakan kohteena on Hattulan kunnassa sijaitsevan uuden Irjankujan rakentaminen. Urakkaan kuuluu kadun ja niihin liittyvän kunnallistekniikan rakentaminen asiakirjojen mukaisessa laajuudessa. 2.2 Rakennuttaja, valvonta Urakoitsijan tulee ennen tarjouksen antamista tutustua urakka-asiakirjoihin, rakennuspaikkaan ja työskentelyolosuhteisiin Rakennuttajat Katurakentamisen osalta Nimi: Hattulan kunta Osoite: Pappilanniementie 9, Hattula Yhteyshenkilö: Valvontainsinööri Alpo Jokela Puhelin: Sähköposti: Vesihuollon rakentamisen osalta Nimi: HS- Vesi Oy Osoite: Paroistentie 7, Hämeenlinna Yhteyshenkilö: Verkostopäällikkö Leo Aspholm Puhelin: Sähköposti: Sähköverkon rakentamisen osalta Nimi: Elenia Oy Osoite: Patamäenkatu 7, PL 2, Tampere Yhteyshenkilö: Jukka Lehtonen Puhelin: Sähköposti: Rakennuttaminen ja valvonta Katurakentamisen osalta Nimi: Hattulan kunta Osoite: Pappilanniementie 9, Hattula Yhteyshenkilö: Valvontainsinööri Alpo Jokela, valvontaa suorittaa myös katumestariharjoittelija Tuomo Rytkönen Puhelin: Jokela , Rytkönen Sähköposti:5 HATTULAN KUNTA 5 Vesihuollon rakentamisen osalta Nimi: HS- Vesi Oy Osoite: Paroistentie 7, Hämeenlinna Yhteyshenkilö: Putkimestari Eetu Mustonen Puhelin: Sähköposti: Sähköverkon rakentamisen osalta Nimi: Elenia Oy Osoite: Patamäenkatu 7, PL 2, Tampere Yhteyshenkilö: Juha Alhonen Puhelin: Sähköposti: 2.3 Tilaaja Tilaaja on sama kuin rakennuttaja. 2.4 Suunnittelija Suunnitelman on laatinut Destia Oy, Infrasuunnittelu 2.5 Alueet Yhteyshenkilöt suunnitelma-asioissa on Projektipäällikkö Ilpo Miekka puh Rakennuttaja luovuttaa urakoitsijan käyttöön korvauksetta työn suoritukselle välttämättömät alueet. Urakka-alueella olevan katualueen omistaa Hattulan kunta. Urakan toteuttamista varten tarvitsemistaan muista alueista urakoitsijan tulee erikseen sopia rakennuttajan ja maa-alueiden omistajien kanssa. Tarvittavista lisäalueista sovitaan urakkaneuvottelujen yhteydessä. Urakoitsijan on kustannuksellaan hankittava kaikki muut urakan toteuttamista varten tarvittavat luvat maanomistajilta ja viranomaisilta. Työn aikana on varottava mm. mahdollisia katualueen ja kiinteistöjen rajamerkkejä. Välttämättä poistettavista katualueen ja kiinteistöjen reunapyykeistä on ennen poistoa sovittava rakennuttajan valvojan kanssa. 2.6 Liikennejärjestelyt Urakoitsijan tulee kustannuksellaan huolehtia työaikaisista liikennejärjestelyistä suojalaitteineen ja viitoituksineen. Urakoitsijan tulee tehdä tarvittavat ilmoitukset poliisi- ja paloviranomaisille. Työaikaisen liikenteen mahdollisesti kaduille ja teille aiheuttamat vauriot on urakoitsija velvollinen korjaamaan. Kiinteistöille on järjestettävä ajoneuvojen kulkumahdollisuus joka tilanteessa.6 HATTULAN KUNTA 6 Käytön jälkeen alueet on saatettava vastaavaan kuntoon kuin ne ovat olleet ennen töiden aloittamista. Urakoitsijan on pidettävä kunnossa ja puhtaana koko rakennustyön keston ajan työssä käytettävät yleiset kulkuväylät. 2.7 Luvat Rakennuttaja hankkii kustannuksellaan tarvittavat rakennusluvat ja työn toteuttamisessa tarvittavia alueita (urakka-alueen osalta) koskevat työluvat maanomistajilta ja viranomaisilta. Kaikista muista luvista huolehtii urakoitsija. 2.8 Muita tietoja Urakoitsija hoitaa rakentamisen aikana yhteydenpidon tontin omistajiin. Urakoitsija asentaa työmaa-alueelle rakentamisesta kertovan tiedotekyltin yhteystietoineen tai vaihtoehtoisesti jakaa alueella oleviin kiinteistöihin vastaavan tiedotteen. Urakoitsijan on sovittava työmaa-aikaisista kulkemisjärjestelyistä tontin omistajien kanssa. Urakoitsija hankkii ja kustantaa työsuorituksessa tarvittavan sähkön. Sähkön saannista tulee sopia Elenia Oy:n kanssa puh Urakka-alueelta urakkasuoritukseen tarpeeton maa- ja kiviaines kuuluu rakennuttajalle. Maa- ja kiviainesten käsittely, poiskuljetus maankaatopaikalle ja massojen tasaus maankaatopaikalla kuuluvat päätoteuttajan urakkaan. Maamassojen tasaus on suoritettava maankaatopaikalla päivittäin, mikäli maamassoja on maankaatopaikalle ajettu. Päätoteuttaja vastaa kaikista ylijäämämateriaaleista aiheutuvista käsittely-, kuljetus- ja vastaanottomaksuista sekä veroista. Päätoteuttaja vastaa hyötypuun hakkuusta urakka-alueella. Hakkuujätteiden keruu ja pienpuuston raivaus ja hävittäminen sekä kantojen poisto ja poisvienti mahdollisine maksuineen kuuluu päätoteuttajalle ja sisältyy urakkaan. Ennen hakkuiden ja raivaustöiden aloittamista selvitetään maanomistajien antamissa työluvissa mainitut ehdot, määräykset, sopimukset ja järjestää tarvittaessa katselmus. Hyötypuu jää maanomistajan omaisuudeksi. Päätoteuttaja sopii puun varastointipaikat rakennuttajan kanssa. Urakoitsija voi käyttää katujen ylijäämämassojen sijoittamiseen Hattulan kunnan omistamaa Rahkoilan maankaatopaikkaa. Kuljetusmatka työkohteesta maankaatopaikalle on n. 6 km. Muut ylijäämämaat (mm. vanha asfalttijäte) tulee urakoitsijan kuljettaa asianmukaiseen jatkokäsittelyyn Rahkoilan maankaatopaikalle. Kuljetusmatka työkohteesta maankaatopaikalle on n. 6 km.7 HATTULAN KUNTA 7 Rakennus- ja työmaajätteet tulee urakoitsijan kuljettaa Karanojan jätteiden käsittelyalueelle. Urakoitsija vastaa kuljetus kustannuksista ja jätemaksuista sekä hoitaa kaikki tarvittavat luvat. Asfalttipäällyste ei kuulu urakkaan, asfalttipäällysteen tilalle urakkaan kuuluu kulutuskerroksen rakentaminen murskesoralla # 0-16mm, kerrosvahvuus 5cm. 3. Urakkamuoto 3.1 Yleistä Urakkamuoto on kiinteähintainen kokonaishintaurakka. Urakkasopimus tehdään rakennusurakkasopimuslomakkeelle RT ja sopimusehtona käytetään rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE Tämän urakan toteuttaja toimii kohteen pääurakoitsijana, joka vastaa työmaan johtovelvollisuuksista ja työmaapalveluista (YSE 98 3 ja 4 ). Rakennuttaja pidättää oikeuden jättää työt kokonaan teettämättä. Urakoitsija voi antaa osan töistä aliurakoitsijoille. Urakoitsijan on esitettävä alihankkijat ja aliurakoitsijat rakennuttajalle hyväksyttäväksi. Urakoitsijan sekä mahdollisten aliurakoitsijoiden on liitettävä tarjoukseen tilaajavastuulain (1233/2006) 5 :n kohdan 1-5 edellyttämät selvitykset, joiden tulee olla alle kuukauden vanhoja). Tarjouksen antajalla tulee olla toiminnan vastuuvakuutus. 3.2 Maksuperuste Urakkamuoto on kiinteähintainen kokonaishintaurakka ilman indeksi- ja valuuttasidonnaisuutta. Kiinteä kokonaishinta on laskettava tarjouspäivänä voimassa olevan arvonlisäveroprosentin mukaan. HS- Vesi Oy kuuluu käännetyn alv:n piiriin. Käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta ei sovelleta Elenia Oy:lle myytäviin rakentamispalveluihin. Rakentamispalvelua koskevat myyntilaskut Eleni Oy:lle tulee laatia arvonlisäverollisina. 4. Urakan laajuus 4.1 Pääurakka Urakkaan kuuluu kaikki mitä tarvitaan työn valmiiksi saattamiseen: (mm. seuraavat työt ja materiaalit) 1. Pääsääntöisesti kaikkien urakan toteuttamiseen tarvittavien materiaalien hankinta. 2. Pintamaan poisto ja raivaus, kannot ø 0,15 m poistetaan ja kuljetetaan tilaajan osoittamaan paikkaan. Kuljetusmatka n. 6 km.8 HATTULAN KUNTA 8 3. Katujen rakentaminen materiaaleineen suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti. Irjankuja rakennetaan urakkarajakartan mukaisesti plv Lisäksi urakkaan kuuluu Irjankujan vieressä kulkevan avo-ojan perkaus ja Haljamintien varren avo-ojan puuston kaato ja perkaus. 5. Vesihuollon rakentaminen, kaivut, asentaminen ja täytöt. 6. Kaivojen ja venttiilien merkitseminen merkintöineen ja materiaaleineen kuuluu urakkaan. 7. Vesihuollon liitostyöt olemassa olevaan verkostoon. 8. Kaikki työmaamittaukset materiaalihankintoineen. 9. Tietojen hankkiminen urakka-alueella sijaitsevista ilma- ja maakaapeleista ja laitteista sekä näyttöjen tilaaminen. 10. Tietojen hankkiminen urakka-alueella olevista vesijohdoista, viemäreistä, maakaasuputkistosta ja kaukolämmöstä sekä näyttöjen tilaamisesta. 11. Yhteistyö sähkö- ja puhelinyhtiöiden kanssa. 12. Työmaateiden rakentaminen ja purku 13. Urakkakohteesta läjitysalueelle / varastoihin johtavien teiden kunnostus ja kunnossapito. 14. Tarvittava puuston ja muun kasvillisuuden suojaus. 15. Uuden katuvalaistuksen rakentaminen materiaalin hankintoineen. Katuvalaistus rakennetaan Irjankujalle, liityntäpiste Haljamintiellä (nyk. valaisinpylväs). Valaistus rakennetaan käyttökuntoon. 16. Uusien katunimi viittojen asennus materiaalin hankintoineen. 17. Tiedottaminen tonttien- ja maanomistajille. 18. Kaikki urakkakohteessa tehtävät maaleikkaustyöt. 19. Urakkakohteesta muualle siirrettävien maamassojen siirto- ja pengerrystyöt. 20. Ylijäämämaiden kuljetus ja vastaanotto. 21. Luiskien tasaus ja muotoilu nykyiseen maastoon sopiviksi. 22. Nurmiverhoukset (tyyppi A3, kylvömäärä 2kg/a, kasvualusta 150mm) tonttien nurmetuksiin liittäen. 23. Urakkaan kuuluvien rakenteiden liittäminen olemassa oleviin rakenteisiin. 24. Töiden tekemistä haittaavan tai rakenteiden laatua huonontavan veden poisto kaivannosta ja leikkauspohjalta sekä mahdollinen pohjaveden alentaminen. 25. Tarkastusten ja katselmusten pyytäminen ao. viranomaisilta. 26. Työselitysten ja laadunvalvontaohjeiden edellyttämät varmennus- ja valvontatoimet. 27. Urakkaan kuuluvien töiden jälkien siistiminen. 28. Katu- ja liikennealueen reunojen siistiminen. 29. Urakoitsija toimittaa vesihuollon ylijäämä tarvikkeet Hs-Veden toimipisteelle Paroisille (Paroistentie 7, Hämeenlinna). 30. Elenia Oy:n sähköverkon rakentaminen Elenian suunnitelmien ja ohjeiden mukaisesti. Urakan sidotut määrät: (kokonaishinnan tulee sisältää alla olevat suoritteet, (työ ja materiaali) 75 jm (kaivantometri) Peltiarina 75 jm (kaivantometri) Elementti tuenta, Haljamintien osuus9 HATTULAN KUNTA 9 Rakennuttajan työt ja hankinnat: 1. Hankkii ja toimittaa työmaalle vesihuollon putket ja kaivot, kuorman purkaminen kuuluu urakoitsijalle. 2. Hankkii vesihuollon pientarvikkeet, urakoitsija noutaa ne HS-veden ilmoittamasta paikasta. 3. Elenia Oy:n verkoston päämateriaalien hankinta ei kuulu urakkaan. Materiaalien hankinta on kuvattu tarkemmin asiakirjassa E_A02_Urakkaohjelmaa täsmentävä Elenian liite. 4.2 Mittaustyöt Urakoitsija tekee kaikki työn suorittamiseksi tarvitsemansa mittaustyöt kustannuksellaan. Urakoitsijan tulee tarkistaa käyttämiensä kiintopisteiden oikeellisuus ennen mittaustyön aloitusta. Urakoitsijan on tehtävä kaikista asentamistaan johdoista, kaivoista ja putkista (rummut) tarkemittaukset. Tarkemittaukset on tehtävä Hattulan kunnan ja HS-Veden ohjeiden mukaisesti. Tarkemittausohje on tarjouspyynnön liitteenä. Urakoitsijan mittaajan on käytävä HS-veden mittausohjeet läpi HS-veden kartoittajan kanssa ennen urakan alkamista. Elenia Oy:n verkko on dokumentoitava Elenian verkkojärjestelmään dokumentointiohjeiden mukaisesti vähintään viikkoa ennen vastaanottotarkastusta. Lisä- ja muutostöiden suoritemäärät mitataan suunnitelmateoreettisten mittojen mukaisina määrinä. Urakoitsija tekee kustannuksellaan kaikki määrämittaukset ja laskennat. 4.3 Erityisesti varottavat kohteet, alueet ja toiminta Urakoitsijan on varmistettava, että kiinteistöille on käytössä kulkuyhteydet työn aikana. Kiinteistöjen pensasaitoja, postilaatikoita, kiveyksiä ja muita rakenteita on varottava ja suojattava. Urakoitsijalle kuuluu yhteydenpito tontin omistajiin. Kaivantotöissä on kiinnitettävä erityistä huomiota työturvallisuuteen. Urakka-alueella on toiminnassa olevia kaapeli- ja johtolinjoja. Urakoitsijan on selvitettävä kustannuksellaan näiden sijainti. Johdot ja laitteet ovat Hämeenlinnan seudun vesi oy:n, TeliaSonera Oy:n, Elenia Verkko Oy:n ja Elenia Lämpö Oy:n omistuksessa.10 HATTULAN KUNTA Työn toteutus ja yhteistoiminta 5.1 Toteutusta ja yhteistoimintaa koskevat ohjeet Pääurakoitsijan on huolehdittava eri urakoitsijoiden töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisesta. Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon työturvallisuuden vaatimukset. Urakoitsijan on otettava huomioon urakka-alueella mahdollisten sähkö- ja puhelinkaapeleiden rakentamistyöt. Asiasta on sovittava kyseisten laitosten kanssa. 5.2 Työaikataulu ja työselostus Urakoitsijan on kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta laadittava koko työn kattava aikataulu, työsuunnitelma, turvallisuussuunnitelma ja laadunvarmistussuunnitelma, jotka tulee esittää rakennuttajalle. Työaikataulu tulee tarkistaa tarvittaessa olosuhteita vastaavaksi. 5.3 Työmaajärjestelyt Tilaaja määrittelee urakoitsijan käyttöön tarkoitetun työalueen ja kulkutiet ennen rakennustöiden aloittamista. Työalueelle urakoitsija voi sijoittaa työssä tarvitsemansa rakennustarvikkeet. Luvat työalueen käyttöön hankkii rakennuttaja. Urakoitsija vastaa tarvittavan veden, sähkön ja puhelinyhteyden hankinnasta ja ylläpidosta, liikennejärjestelyistä sekä käytössä olevien teiden kunnossapidosta omalta osaltaan. 5.4 Vastuut Urakoitsija vastaa työmaan johtovelvollisuuksista siitä lähtien, kun rakennuttaja on luovuttanut työmaa-alueen (urakka-alueen) hänen käyttöönsä. Urakoitsija vastaa kaikista urakan johdosta rakennuttajalle tai kolmannelle henkilölle aiheutuneista vahingoista. Tarpeellisiin suojatoimenpiteisiin on ryhdyttävä urakoitsijan toimesta ja kustannuksella. Urakoitsijan on osaltaan huolehdittava siitä, että kaikki tarvittavat katselmukset pidetään työn aikana. Tämä koskee erityisesti niitä katselmuksia, joilla urakoitsija katsoo olevan merkitystä vastuisiinsa. 5.5 Työturvallisuus ja liikenteen aiheuttamat vaarat Työturvallisuudessa urakoitsijan on noudatettava voimassa olevia työsuojelu- ja turvallisuuslakeja ja asetuksia. Rakennustöiden turvallisuustehtävistä turvallisuussuunnitteluun, työmaatarkastusten ja yleisen työturvallisuuden suhteen on mainittu valtioneuvoston asetuksessa rakennustyön turvallisuudesta (205/09). Muiden ala- ja sivu-urakoitsijoiden on toimittava urakoitsijan alaisuudessa ja ohjauksessa työmaan turvallisuusasioissa.11 HATTULAN KUNTA 11 Urakoitsijan on ennen rakennustyön aloittamista laadittava työmaan turvallisuussuunnitelma. Suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota ainakin: - työmaan järjestelyyn eri rakennusvaiheissa - räjäytys-, louhinta- ja kaivutöihin - maapohjan kantavuuteen ja kaivannon tuentaan - rakennustyön aikaiseen sähköistykseen ja valaistukseen - työmaaliikenteeseen ja kulkuteihin - työmenetelmiin - koneiden ja laitteiden käyttöön - nostotöihin ja siirtoihin - putoamissuojauksen toteuttamiseen - työ- ja tukitelinetöihin - elementin muottien ja muiden suurten rakenteiden asennukseen - purkutöihin Rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelu Pääurakoitsijan on suunniteltava rakennustyömaa-alueen käyttö kiinnittäen huomiota ainakin: - toimisto, henkilöstö- ja varastotilojen määrään ja sijaintiin - koneiden ja laitteiden sijoitukseen - kaivu- ja täyttömassojen sijoitukseen - rakennustarvikkeiden ja aineiden lastaus-, purkaus- ja varastointipaikkojen sijoitukseen - työmaaliikenteeseen sekä sen ja yleisen liikenteen liittymiskohtiin - kulku-, nousu- ja kuljetusteihin sekä niiden kunnossapitoon - työmaan järjestykseen ja siisteyteen - jätteiden keräämiseen, säilyttämiseen, poistamiseen ja hävittämiseen - palontorjuntaan siten, että tapaturman vaara, terveyden haitta ja palon vaara ovat työmaalla mahdollisimman vähäiset. Rakennustyömaa-alueiden käytön suunnittelun keskeiset osat on esitettävä työmaasuunnitelmana, tarvittaessa rakennusvaiheittain. Urakoitsijan on myös toimitettava turvallisuussuunnittelua koskevat asiakirjat rakennuttajalle tiedoksi ennen töiden aloittamista. Rakennuttajalla on myös oikeus antaa ohjeita liittyen urakoitsijan tekemään turvallisuussuunnitteluun. Urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien on omassa toiminnassaan noudatettava työturvallisuuslakia (738/2002) ja sen nojalla annettuja alemman asteisia määräyksiä. Urakoitsija vastaa ensisijaisesti omien työntekijöidensä turvallisuudesta sekä perehdyttämisestä työmaahan ja sen olosuhteisiin. Lisäksi urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien on huolehdittava, ettei heidän toiminnastaan ole vaaraa muille työmaalla työskenteleville tai työmaan ulkopuolisille henkilöille.12 HATTULAN KUNTA 12 Urakoitsija vastaa työntekijöidensä käyttämien koneiden ja laitteiden sekä työmenetelmien turvallisuudesta. Urakoitsija vastaa työmaan liikenteen järjestelyistä. Urakoitsijan on pidettävä työmaatiet sellaisessa kunnossa, että niillä liikennöinti on turvallista ja ettei niistä ole haittaa tai vaaraa työmaalla työskenteleville tai työmaan ulkopuolisille henkilöille. Työskenneltäessä pimeässä tai hämärässä ajoneuvojen ja työkoneiden toimintaalueella on suojavaatetuksen yhteydessä käytettävä heijastimia, heijastusliivejä tai niihin verrattavia välineitä. Rakennuttajan työsuojeluorganisaatiolla on oikeus tehdä työmaalla työsuojelutarkastuksia tarvittaessa ja puuttua havaitsemiinsa puutteisiin tai epäkohtiin. Urakoitsija on velvollinen nimeämään työsuojelusta vastaavan henkilön sekä ennen työmaan aloittamista toimittamaan rakennuttajalle työmaata koskevan työsuojelun toimintasuunnitelman. 5.6 Vaaralliset työt ja työvaiheet Pääurakoitsijan on selvitettävä varottavien rakenteiden sijainnit ennen rakennustöiden aloittamista. Työmaalla työskenneltäessä on varottava myös työmaan läheisyydessä olevia rakennuksia, rakennelmia, rajamerkkejä ja teiden varusteita. Urakoitsijan on tehtävä kaivutyö turvallisesti ottaen erityisesti huomioon maan laatu, kaivannon syvyys, sortuman vaara, luiskan kaltevuus ja kuormitus sekä vedestä, liikenteestä ja sääolosuhteista aiheutuvat vaaratekijät sekä käytettävän kaluston asettamat vaatimukset. Pääurakoitsijalla on kokonaisvastuu työnaikaisista liikennejärjestelyistä urakkaalueella sekä tarvittavien työaikaisten liikenneohjauslaitteiden hankkimisesta ja asentamisesta. Liikenteenohjauslaitteiden tulee olla hyväkuntoisia. Työkoneissa tulee olla ohjeiden mukaiset peruutushälyttimet. Kaivinkoneiden ja muiden työkoneiden liikkuminen on järjestettävä niin, etteivät ne aiheuta vaaraa työmaalla ja kaivannossa liikkuville. Kaivannot on merkittävä ja aidattava niin, ettei putoamisvaaraa ole. 5.7 Suunnitelmamuutokset Mikäli urakoitsija haluaa muuttaa työn toteutustapaa suunnitellusta, on muutoksista ja niiden vaikutuksista sovittava hyvissä ajoin rakennuttajan edustajan kanssa mahdollisuuksien mukaan jo tarjouksessa. Urakoitsijan tulee merkitä piirustuksiin kaikki työn aikana tehdyt muutokset ja suunnitelmasta poikkeamiset.13 HATTULAN KUNTA Määrälaskenta Suunnitelmasta on tehty määräluettelo. Rakennuttaja ei vastaa määrien oikeellisuudesta vaan urakoitsijan tulee tarkistaa määrät ennen tarjouksen antamista. Rakennuttajan suorittama määrälaskenta on ohjeellinen, urakkamäärät ja litterat eivät sido tilaajaa. 6. Rakennuttajan toimenpiteet 6.1 Suunnitelmat Rakennuttaja toimittaa korvauksetta urakoitsijalle 2 sarjaa kopioita laadituttamistaan piirustuksista ja asiakirjoista yhteisesti sovittavan aikataulun mukaisesti. 6.2 Rakennustyötä koskevat rajoitukset Urakoitsijan tulee noudattaa alueella työskennellessään tilaajan edustajien antamia ohjeita. Ennen kaivu- tai louhintatöiden aloittamista on urakoitsijan toimesta suoritettava ympäröivissä rakennuksissa alkukatselmukset ja töiden päätyttyä loppukatselmukset. Rakennuttajalle ja kiinteistön omistajille on varattava mahdollisuus osallistua katselmuksiin. 6.3 Rakennuttajan vakuudenantovelvollisuus Rakennuttaja ei aseta vakuutta. 7. Laatu ja ympäristö 7.1 Tilaajan laadunvalvonta Tilaaja suorittaa urakan aikana laadunvalvontaa. Tilaajan suorittamat kokeet ja mittaukset eivät vähennä eivätkä korvaa urakoitsijan laadunvalvontaa 7.2 Urakoitsijan laadunvalvonta Urakoitsijan tulee ennen työn aloittamista laatia työkohtainen laatusuunnitelma. Urakoitsijan tulee kustannuksellaan tehdä työselityksen, normien ja määräysten edellyttämät kokeet ja tarkastusmittaukset ja esittää tulokset rakennuttajan hyväksyttäväksi ennen ko. maksuerän maksamista. Urakoitsijan on valvottava omia ja aliurakoitsijoiden työnjohtoa, työsuorituksia, rakenteita ja hankintoja, jotta sopimusasiakirjojen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. 7.3 Ympäristön suojelu Öljyjen tai muiden haitallisten aineiden päästessä vahinkotapauksessa veteen tai maahan, tulee urakoitsijan ryhtyä kunnan ympäristö- tai paloviranomaisen määräämiin toimiin.14 HATTULAN KUNTA 14 Urakoitsijan sosiaalitilojen nestemäiset ja kiinteät jätteet on kerättävä kuljetusastioihin ja toimitettava kunnan ympäristöviranomaisen osoittamaan paikkaan. 7.4 Vaihtoehtoiset tuotteet Rakennuttaja ei lähtökohtaisesti salli vaihtoehtoisten tuotteiden käyttöä. Halutessaan käyttää asiakirjoissa mainittujen rakennustuotteiden asemasta muita vastaavia tuotteita, päätoteuttajan on hankittava vaihdolle etukäteen rakennuttajan kirjallinen hyväksyminen. Vaihtoehtoiset tuotteet hyväksytään työmaakokouksissa. Vaihtoehtoisen tuotteen käyttö ilman tilaajan hyväksyntää on sakotusperuste sen lisäksi, että tuote on korvattava (vaihto) tilaajan hyväksymällä tuotteella. Noudatetaan YSE 98:n 10 :n ja 28 :n mukaista menettelyä. 8. Asiakirjat 8.1 Tarjouspyyntöasiakirjat Tarjouspyyntöasiakirjat luovutetaan urakoitsijalle maksutta yhtenä sarjana. Tarvitsemansa lisäkopiot urakoitsija hankkii kustannuksellaan. Lisäkopioita voi tilata laskua vastaan suoraan suunnittelijalta. Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu asiakirjaluettelossa. Urakkatarjouksen antajan on tarkistettava, että toimitus vastaa asiakirjaluetteloa ja ilmoitettava mahdollisista puutteista välittömästi rakennuttajalle. 8.2 Urakkasopimusasiakirjat Urakkasopimus laaditaan urakkasopimuslomakkeelle RT Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT ellei tässä urakkaohjelmassa ole toisin määritelty. Urakkasopimukseen liitetään tämä urakkaohjelma liitteineen, tarjouspyyntökirje liitteineen, tarjouspyynnön jälkeen lähetetyt mahdolliset lisäkirjeet liitteineen, tarjous sekä tarjouspyyntökirjeessä mainitut työselitykset, piirustukset ja muut asiakirjat. 8.3 Asiakirjojen pätevyysjärjestys Asiakirjojen pätevyysjärjestys on YSE 1998 mukainen: Kaupalliset asiakirjat: - urakkasopimus - (sivu-urakan alistamissopimus) - urakkaneuvottelupöytäkirja - tarjouspyyntö ja ennen tarjousta annetut kirjalliset lisäselvitykset - urakkaohjelma - yleiset sopimusehdot YSE urakkarajakartta - tarjous15 HATTULAN KUNTA 15 - määrä- ja mittaluettelot - muutostöiden yksikköhintaluettelo Tekniset asiakirjat: - työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset - yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset (InfraRYL 2010 ja 2006, KT 02, KM 02) Urakkasopimus ja siihen liittyvät asiakirjat täydentävät toisiaan siten, että työ, joka ilmenee joissakin näistä sisältyy urakkaan. Edellä lueteltujen asiakirjojen lisäksi on noudatettava kaikkia Suomessa voimassa olevia virallisia normaalimääräyksiä, ohjeita ja standardeja. Urakoitsijan on tutustuttava työkohteeseen YSE 32 mukaisesti ennen tarjouksen antamista. Urakoitsijan on ilmoitettava suunnitelmissa havaitsemistaan epäkohdista ennen töiden aloittamista tai viimeistään YSE 32 tarkoittamassa kohtuullisessa ajassa. 8.4 Asiakirjojen julkisuus Tarjoukset, urakkahinta ja urakka-asiakirjat ovat urakkasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen julkisia. 8.5 Rakennuttajan määrälaskenta Tarjouksissa esiintyvät määrälaskentaluettelot ovat ohjeellisia, eivätkä määrät eivät sido tilaajia. 9. Urakka-aika 9.1 Töiden aloitus Työt voidaan aloittaa heti, kun urakkasopimus on allekirjoitettu. 9.2 Rakennusaika Urakka-aika on Rakennustöiden on oltava valmiit lukuun ottamatta luiskien viimeistelytöitä ja nurmetusta). Nämä viimeistelytyöt tulee olla valmiina mennessä. 9.3 Välitavoitteet Välitavoitteita ei aseteta. Urakoitsija laatii työmaan aloituskokoukseen työaikataulun. Aikataulua seurataan rakennusaikana ja työmaakokouksissa. 9.4 Viivästyminen Urakan työsuorituksen viivästyessä urakoitsijasta johtuvista syistä sopimuksen mukaisesta valmistumisajasta, peritään viivästyssakkoa kultakin yli menevältä päivältä yksi (1) prosentti arvonlisäverottomasta urakkahinnasta, kuitenkin enintään 50 työpäivältä.16 HATTULAN KUNTA Sopimussakot Sanktioperusteet Mahdollisia sopimussakkoja määriteltäessä noudatetaan seuraavia sanktioperusteita: sanktio tarkoittaa tässä yhteydessä seuraamusta urakoitsijan toiminnallisesta laatupoikkeamasta teknisten laatuvaatimusten alittumisesta johtuvat laatupoikkeamat käsitellään arvonmuutoksina menettelytavat toiminnallisen laatupoikkeaman yhteydessä ovat: kirjallinen muistutus, sakko (urakkahinnasta laskutuksen yhteydessä vähennettävä rahallinen korvaus) tai urakoitsijan edustajan vaihto kirjallinen muistutus on virallinen sanktio, joka kirjataan työmaapäiväkirjaan ja käsitellään työmaakokouksessa. Muistutukset jaetaan syntytapansa perusteella kahteen ryhmään: urakoitsijan oman laadunvarmistuksen yhteydessä esiin tullut toiminnallinen laadunalitus ja sen seurauksena tuotetun poikkeamaraportin perusteella annettu muistutus Rakennuttajan pistokokein suorittaman laadunvalvonnan yhteydessä paljastuvan toiminnallisen laadun alittumisen perusteella annettu muistutus, josta ei ole tehty poikkeamaraporttia. Rahallinen rangaistus eli sakko Rakennuttaja voi määrätä sakon ilman erillistä muistutusta. Urakoitsijan edustajan vaihtoon rakennuttajalla on oikeus, mikäli urakkaan on kirjattu viisi yksittäistä muistutusta tai muuten perittyä sakkoa. Urakoitsijan edustajaksi katsotaan urakan "vastaava mestari" (vastuunalainen työnjohtaja YSE 56 ) vrt. YSE mom. Yksittäinen virhe voi johtaa sekä sakkoon että arvonalennukseen. Rakennuttajalla on oikeus korjata puute urakoitsijan kustannuksella, ellei urakoitsija korjaa puutetta valvojan määräämän ajan kuluessa. Tällöin kustannukset voidaan periä kaksinkertaisina urakoitsijalta. Rakennuttajalla on myös oikeus pysäyttää työt ilman korvausvelvollisuutta, kunnes epäkohdat on poistettu. Sakot määräytyvät seuraavan taulukon mukaisesti:17 HATTULAN KUNTA 17 Sakon peruste 1. Liikenteenhoitoon, työnaikaisiin liikennejärjestelyihin tai työtuvallisuuteen liittyvät vakavat puutteet tai vakavat laiminlyönnit Urakkakohtaiset samasta laiminlyönnistä annetut huomautuskerrat ja niistä seuraavat sakot. 1. kerta 2. kerta Seuraavat kerrat Urakoitsijan selvitysvelvollisuuden laiminlyönti (UO 2.3 ja 3.5.1) 3. Henkilökohtaisten suojavarusteiden käytön laiminlyönti tai henkilötunnisteen muistutus puuttuminen tai 200 /hlö 200 /hlö henkilötunnisteessa esitetyt tiedot ovat puutteellisia. 4. Työntekijä- ja aliurakoitsijaluettelon puuttuminen tai ylläpidon muistutus laiminlyönti (UO 12.4). 5. Laatusuunnitelman vastainen toiminta, työvaihetta tehdään ilman hyväksyttyä työ- ja laatusuunnitelmaa tai vastoin hyväksyttyä työ- ja laatusuunnitelmaa 6. Tilaajan tekemän pistokokeen perusteella havaittu huomattava laadunalitus, jota ei ole osoitettu urakoitsijan laaturaporteissa. 7. Urakoitsijan laatusunniiteman mukaisessa asiakirjassa (esim ja ja laaturaportissa tai päiväkirjoissa) 5 000e urakoitsijan urakoitsijan todettavasti on kirjattu tosiasioita edustajan vaihto edustajan vaihto vastaamattomia tietoja (vakava laiminlyönti). 8. Kelpoisuuden osoittamisen laiminlyönti (ks. luku 5 Laatu) Katselmuksen laiminlyönti (UO 4.5 ja 4.6) Tarkemitattavan rakenteen mittauksen laiminlyönti (peitetty 200 ja peitetyn 500 ja peitetyn 1000 ja peitetyn ennen kartoitusta). rakenteen esiin rakenteen esiin rakenteen esiin Johtoyhtiöiden kartoitustöiden kaivu kaivu kaivu järjestelyt ja yhteensovitus laiminlyöty (UO 3.3 ja 4.1). 11. Vaihtoehtoisen tuotteen käyttö ilman tilaajan hyväksyntää18 HATTULAN KUNTA 18 HS-Vedenmittausohjeen mukaan mitattavaksi ja/tai digikuvattavaksi esitetyn laitteen mittaamatta/kuvaamaatta jättämisestä tai HS-Veden tarkemittausohjeen vastaisesta mittauksesta tai kuvauksesta voidaan periä seuraavat sanktiot: Mittaamaton tai HS-Veden mittausohjeen vastaisesti mitattu laite 250e/kpl Digikuvaamaton tai HS-Veden mittausohjeen vastaisesti digikuvattu laite 250/kpl 10. Urakoitsijan vastuuvelvoitteet 10.1 Takuuaika 10.2 Vakuudet Takuuaika kaikkien töiden osalta on kaksi vuotta. Takuuaika alkaa koko työn tultua hyväksyttynä vastaanotetuksi. Hyväksytyn vastaanoton jälkeen urakoitsija asettaa takuuajan vakuuden, jonka suuruus on 5 % koko arvonlisäverottomasta urakkasummasta, mukaan lukien myös mahdolliset lisälaskut. Takuuajan vakuuden tulee olla voimassa kolme kuukautta yli takuuajan. Vakuuksien tulee olla omavelkaisia, rakennuttajan hyväksymiä, joko pankin tai vakuutusyhtiön antamia. Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan siitä, ettei takuuajan takaaja vapaudu sitoumuksestaan ennen kuin sopimusosapuolten väliset suhteet on täysin selvitetty Vakuutukset Urakoitsijan on otettava kaikki tarpeelliset vakuutukset, joita työn suorittaminen edellyttää. Urakoitsijalla tulee olla vastuuvakuutus, jonka korvauspiiri kattaa tähän urakkaan sisältyvät työt. Urakoitsijalla tulee olla toiminnan vastuuvakuutus. 11. Tilaajan maksuvelvollisuus 11.1 Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko Kiinteän kokonaishintaurakan urakkasumma maksetaan urakkasopimukseen liitettävän maksuerätaulukon edellyttämissä erissä työvaiheiden valmistumisen ja hyväksymisen jälkeen. Muutos- ja lisätöistä aiheutuvat kustannukset maksetaan kunkin työn tultua tarkastetuksi ja hyväksytyksi. Maksuerätaulukko laaditaan siten, että kukin maksuerä vastaa enintään suoritetun työn arvoa ja viimeinen maksuerä on vähintään 10 % urakkasummasta.19 HATTULAN KUNTA Ennakko Ennakkoa ei makseta Hintasidonnaisuudet Urakkahintaa ei sidota indeksiin Laskujen maksuaika Laskujen maksuaika on 21 vuorokautta siitä, kun laskutettava työ on suoritettu ja lasku saapunut rakennuttajalle Muutostyöt Lisä ja muutostöissä noudatetaan YSE 43, 44 ja 47 :n mukaista menettelyä. Päätoteuttajan tulee antaa suunnitelmien muutoksen vaikutuksesta urakkahintaan yksilöity tarjous tai eritelty laskelma. Lähtökohtaisesti lisä- ja muutostöiden hinnoittelussa käytetään tarjouksen liitteenä annettua lisä- ja muutostöiden yksikköhintaluetteloa. Mikäli lisä- ja muutostöiden yksikköhintaluettelossa yksittäisen nimikkeen hinta ei ole oikeassa suhteessa työosan vaatimiin kustannuksiin nähden eikä muuhun sopimukseen lisä- ja muutostyön hinnoittelusta päästä, on tilaajalla oikeus ottaa lisä- ja muutostyö toteutettavakseen. Urakoitsijalla säilyy tässäkin tapauksessa pääurakoitsijan ja päätoteuttajan rooli velvollisuuksineen. Mikäli muutostyön maksuperusteesta ei ole muuta sovittu, niin tehdään työ omakustannushintaisena (YSE 47 ). Kaikista muutos- ja lisätöistä on sovittava kirjallisesti ennen työn alkamista. Ilman vahvistusta tehdyt työt tekee päätoteuttaja omalla kustannuksellaan. Kaikista lisä- ja muutostöistä (sovitut ja käsittelemättömät) pidetään ajantasaista numeroitua luetteloa. Lisä- ja muutostöissä noudatetaan YSE 44 :n mukaista menettelyä. Lisä- ja muutostöistä, niiden suorittamisesta, maksuperusteesta ja vaikutuksesta urakkaaikaan on sovittava kirjallisesti (tarjous) aina ennen työn suorittamista. Yleiskustannuslisänä rakennusteknisissä töissä käytetään 12 %. Yleiskustannuslisä lasketaan muutoksesta aiheutuvien lisäysten ja vähennysten erotukselle. Pienistä ja kiireellisistä muutoksista voidaan sopia YSE 43 :n mukaisesti rakennuttajan nimeämän valvojan kanssa. Urakoitsija on velvollinen tarvittaessa tekemään myös yksikköhintaluettelossa mainitsemattomia muutostöitä. Ellei näistä töistä voida sopia muuta hintaa, voi urakoitsija lisätä omakustannushintaan 12 prosentin yleiskustannuslisän, jonka lisäksi näistä töistä ei rakennuttajalle saa aiheutua muita kustannuksia. Arvonlisävero lisätään näin saatuun hintaan erikseen. Urakoitsijan tulee antaa rakennussuunnitelmien muutoksen vaikutuksesta urakkahintaan yksilöity muutostyötarjous. Tarjoukset tulee numeroida antamisjärjestyksessä. Tarjouksessa urakoitsijan on esitettävä kaikki muutoksesta johtuvat huomautuksensa ja vaatimuksensa. Ellei niitä ole esitetty, katsotaan tarjous annetussa laajuudessa lopulliseksi. Tarjoukseen on merkittävä myös ne piirustukset, joista määrät on laskettu.20 HATTULAN KUNTA Työmaan hallinto ja toimitukset 12.1 Tilaajan organisaatio/edustajat Tilaajien toimivaltaisina edustajina toimivat Hattulan kunnan vs. tekninen johtaja Arja Kauppi, HS-Veden verkostopäällikkö Leo Aspholm, Elenia Oy:n rakennuttaja Jukka Lehtonen. Rakennussuunnitelmien muuttamista koskevia tahdonilmaisuja antamaan ja pienistä kiireellisistä muutoksista määräyksiä antamaan on oikeutettu työmaavalvojat valvontainsinööri Alpo Jokela ja katumestariharjoittelija Tuomo Rytkönen (Hattulan kunta), putkimestari Eetu Mustonen (HS-vesi), projektivastaava Juha Alhonen (Elenia Oy). Paikallisvalvojina tulevat toimimaan valvontainsinööri Alpo Jokela ja katumestariharjoittelija Tuomo Rytkönen (Hattulan kunta), putkimestari Eetu Mustonen (HS-vesi) ja Juha Alhonen (Elenia Oy) 12.2 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet (YSE 56 ) Urakoitsijaa pyydetään tarjouksessaan ilmoittamaan, ketkä ovat tähän työhön ehdotettavat urakoitsijan edustaja ja vastaava työnjohtaja. Vastaavalta työnjohtajalta edellytetään vähintään teknikon koulutusta. Sähkötöissä vaaditaan sähkötöidenjohtajan pätevyys. Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämän työnjohdon 12.3 Kirjaukset ja kokoukset Urakoitsijan on pidettävä asianmukaisesti numeroiduin sivuin varustettua työmaapäiväkirjaa, jonka valvoja säännöllisesti kuittaa saaneensa tiedoksi. Työmaapäiväkirja tehdään kahtena kappaleena, joista toinen jää urakoitsijalle ja toinen rakennuttajalle Tarkastukset Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikki viranomaistarkastukset tulevat pidetyksi ajallaan ennen osan luovuttamista rakennuttajalle. Tarkastuksista on ennalta ilmoitettava rakennuttajalle, jotta tämän edustaja voi olla läsnä tarkastustoimituksessa. Jokainen sopijapuoli maksaa tarkastuksista aiheutuneet omat kustannuksensa Aloituskatselmus Rakennuspaikalla pidetään urakan alussa aloituskatselmus, jossa urakka-alue luovutetaan urakoitsijan käyttöön työn toteutusta varten Urakan vastaanotto Kaikki HS-Veden tarkemittausohjeessa HS-Vedelle toimitettavaksi esitetyt mittaus- ja dokumentointiaineistot tulee olla toimitettu HS-Vedelle viimeistään viikkoa ennen vastaanottokokousta. Mikäli taloudellinen loppuselvitys pidetään samanaikaisesti urakan vastaanoton kanssa, tulee tarkemittaus- ja Näytä lisää
KANUNGIN ASEMAKAAVA-ALUE HATTULAN KUNTA KANUNGIN ASEMAKAAVA-ALUE URAKKAOHJELMA 19.11.2012
HATTULAN KUNTA 1 HATTULAN KUNTA 19.11.2012 HATTULAN KUNTA 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Tietoja rakennushankkeesta 2.1 Rakennuskohde 2.2 Rakennuttaja, valvonta 2.3 Tilaaja 2.4 Suunnittelija 2.5 Alueet Lisätiedot LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN URJALAN KUNTA LÄHILIIKUNTAPIAKAN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 11.09.2015
1 URJALAN KUNTA LÄHILIIKUNTAPIAKAN RAKENTAMINEN 11.09.2015 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Tietoja rakennushankkeesta 2.1 Rakennuskohde 2.2 Rakennuttaja, valvonta 2.3 Tilaaja 2.4 Suunnittelija 2.5 Alueet Lisätiedot Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka.
Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä Lisätiedot rakentaminen HAUSJÄRVEN KUNTA Ryttylän asemakaava-alueen Korpiaho I saneeraus ja vesihuoltolinjan rakentaminen URAKKAOHJELMA
HAUSJÄRVEN KUNTA 1 HAUSJÄRVEN KUNTA 18.3.2016 HAUSJÄRVEN KUNTA 2 1. Yleistä... 4 2. Tietoja rakennushankkeesta... 4 2.1 Rakennuskohde... 4 2.2 Rakennuttaja, valvonta... 4 2.3 Tilaaja... 4 2.4 Suunnittelija... Lisätiedot AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi
AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi URAKKAOHJELMA Salaoja- ja sadevesijärjestelmän uusiminen Urakkaohjelma 2 RAKENNUSHANKE Rakennushanke käsittää As Oy Rovaniemen Tuohitie 4. Salaoja- Lisätiedot LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998
toukokuu 1998 1 (10) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET Lisätiedot Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA
JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA Päiväys 20.5.2010 P.M. URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO URAKKAOHJELMA... 1 Lisätiedot MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA
MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA 1 Sisältö MYRSKYLÄN KUNTA... 0 TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS... 0 URAKKAOHJELMA... 0 SISÄLTÖ... 1 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 3 0.1 RAKENNUTTAJA, Lisätiedot Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut
KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 2015 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET JA SOPIMUKSEN KOHDE 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Toimittaja Rakennuttaja on Järvenpään kaupunki Rakennuttajan edustajana ja tilaajana Lisätiedot PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi
PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISET TILAT Vesikaton uusimistyöurakka URAKKAOHJELMA 26.5.2014 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja Kohteen rakennuttaja on Pornaisten kunta Yhdyshenkilö tekninen Lisätiedot LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi
toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET Lisätiedot 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017
Sivu 1 Tuusulan kunta 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 URAKKASOPIMUS LUONNOS Sivu 2 Rakennuttaja Tilaaja Tuusulan kunta Tekninen toimi Urakoitsija Kohde 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- Lisätiedot HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ
HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA HEL 2015-010163 Tekninen yksikkö VHA 18.9.2015 HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ URAKKAOHJELMA 18.9.2015 HELSINGIN Lisätiedot URAKKAOHJELMA Savukosken vanhainkoti Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10)
11.02.2011 Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10) 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...4 1.1 Rakennuskohde...4 1.2 Rakennuttaja...4 1.3 käyttäjä...4 1.4 Suunnittelijat...4 2 URAKKAMUOTO...5 2.1 Urakkasuhteet...5 Lisätiedot RAKENNUSURAKKASOPIMUS
Kiinteistö Oy Mallisoppari 00100 HELSINKI RAKENNUSURAKKASOPIMUS Hanke Rakennuskohde Urakan kohteena on Vuokra Oy:n omistaman Kiinteistö Oy Mallisopparin (, 00100 Helsinki) pihan kunnostustyöt. Kiinteistö Lisätiedot Myrskylän kunta 24.01.2012 1119. Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma
Sivu 1 / 13 KITTILÄN KUNTA Koivukoti Sairaalatie 2 99100 Kittilä Sivu 2 / 13 01 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 01.11 Rakennuskohde 01.12 Tilaaja Rakennuskohde sijaitsee Kittilässä. Kittilän Kunta Koivukoti Lisätiedot URAKKAOHJELMA 6.2.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka) ...
URAKKAOHJELMA 6.2.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka)... Laatija Tekniset- ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO URAKKAOHJELMA... Lisätiedot TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu
1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja Lisätiedot Kalaasin alueen kunnallistekniikka
toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET Lisätiedot Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO
Siuntion kunta / Tekninen toiisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Störsvikintien Mt 11240, kevyen liikenteen väylän rakentainen välillä Kantatie 51 Saunanieentie, Siuntio URAKKAOHJELMA I SISÄLLYSLUETTELO: 1.TIETOJA Lisätiedot Öljyjätteen vastaanottoaseman saneeraus. Urakan informaatiotilaisuus 12.5.2015 klo 11.00
Öljyjätteen vastaanottoaseman saneeraus Urakan informaatiotilaisuus 12.5.2015 klo 11.00 Ruskon jätekeskus on avoinna arkisin klo 7.00 20.00 ja kesällä (huhti-marraskuu) lauantaisin 8.30 15.00. Ruskon jätekeskus Lisätiedot Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU
Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 5.03.2010 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISHINTAURAKKA URAKKAOHJELMAN Lisätiedot URAKKAOHJELMA. Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA
s. 1/12 Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA TEKNLTK 536/2011 5.10.2011 s. 2/12 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Lisätiedot HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ
Sivu 1/5 Harjavallan kaupunki / Koulukeskuksen pysäköintialue Kokonaishintaurakka Arvoisa urakoitsija, Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous Lisätiedot URAKKAOHJELMA KITTILÄN YLÄASTE Valtatie 9 A 99100 Kittilä
Sivu 1 / 13 KITTILÄN YLÄASTE Valtatie 9 A 99100 Kittilä Sivu 2 / 13 01 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 01.11 Rakennuskohde 01.12 Tilaaja Rakennuskohde sijaitsee Kittilässä. Kittilän Yläaste Valtatie 9 A Lisätiedot KLAUKKALAN JÄÄHALLIN LAAJENNUS JA OSITTAINEN PE- RUSKORJAUS
KLAUKKALAN JÄÄHALLI LIIKELAITOS KLAUKKALAN JÄÄHALLIN LAAJENNUS JA OSITTAINEN PE- RUSKORJAUS Hankintaohje kylmä- ja iv-konteista Laatinut: S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A NURMIJÄRVEN KUNTA Hankintaohje Lisätiedot MIKA WALTARIN KOULUN MAANRAKENNUSTYÖT URAKKAOHJELMA 2.11.2012
PORNAISTEN KUNTA 8.11.2012 1 (13) MIKA WALTARIN KOULUN MAANRAKENNUSTYÖT URAKKAOHJELMA 2.11.2012 osoite puhelin www-osoite Y-tunnus Kirkkotie 176, PL 21 (019) 5294 500 vaihde www.pornainen.fi 0130095-3 Lisätiedot URAKKASOPIMUSLUONNOS. Kiilakiventie 1, 6. krs Urakoitsijakatu 1 90015 OULUN KAUPUNKI 33333 Urakoitsijan paikkakunta
LUONNOS 31.3.2011 Sivu 1/9 Tilaaja Urakoitsija Liikelaitos Oulun Tilakeskus Urakoitsija A Kiilakiventie 1, 6. krs Urakoitsijakatu 1 90015 OULUN KAUPUNKI 33333 Urakoitsijan paikkakunta Rakennuskohde Neitsytkorventie Lisätiedot 1.1. Rakennuskohde Rakennuskohde käsittää parsinavettarakennuksen rakentamisen Kotilan tilalle Mallikylässä.
VILLE RAKENTAJA URAKKAOHJELMA Kotilantie 123 12340 MALLIKYLÄ 0400 123 456 xx.xx.xxxx URAKKAOHJELMA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1. Rakennuskohde Rakennuskohde käsittää parsinavettarakennuksen rakentamisen Lisätiedot Isokuusi 1. alueen rakennusurakka 2014-2015, Vuores Tampere
1.9.2014 1 (5) Isokuusi 1. alueen rakennusurakka 2014-2015, Vuores Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / yhteistyössä Tampereen Vesi liikelaitoksen, Tampereen Sähköverkko Oy:n ja Pirkan Lisätiedot 18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin
TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... Lisätiedot Tarjoushinta annetaan kokonaishintana arvonlisävero eriteltynä.
URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sähköurakka Tarjouspyyntö Pyydämme urakkatarjoustanne tässä tarjouspyynnössä esitetystä hankkeesta. Tarjous pyydetään erittelemään alla mainitulla tavalla. Tarjoukseen on liitettävä Lisätiedot Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Liite 1 Urakkaohjelma Sivu 1/8
Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Liite 1 Urakkaohjelma Sivu 1/8 KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄ URAKKAOHJELMA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Tilaaja: Jalasjärven kunta Tekniset palvelut Kirkkotie Lisätiedot Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT
Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT 7.1.2016 KASELY/21/2016 Tilaaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Palvelu Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 2 (8) Lisätiedot URAKKAOHJELMA. Hirvikosken koulu Rakennuksen purku LOIMAAN KAUPUNKI RAKENNUTTAMISPALVELUT
LOIMAAN KAUPUNKI RAKENNUTTAMISPALVELUT Hanke 94308 Rakennuskohde Hirvikosken koulu Rakennuksen purku URAKKAOHJELMA Päiväys 15.10.2015 Laatija Loimaan kaupunki Rakennuttamispalvelut Rakennuttamisinsinööri Lisätiedot YSE:n käyttö PKSSK:ssa
INVESTOINNIT PKSSK:SSA G2, Päiki, apteekki ja silmäyksikkö 12/2011 (12,8 milj. ) L1, psykiatriatalon 1. vaihe10/2013 (12,2 milj. ) P2, pysäköintitalo 2. 12/2013 (9,0 milj. ) K-talo tehostetun palveluasumisen Lisätiedot Puhelin: 040 335 4220
URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien Lisätiedot SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014
URAKKAOHJELMA 1 (16) SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014 URAKKAOHJELMA 2 (16) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja... 4 1.2. Rakennuskohde... Lisätiedot KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE
KAALISTEN KAUPUNKI Torin seudun kehittämishanke Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE 28.3.2012 SIsÄLLYSLUETTEL0 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 1.2 Rakennuttaja, Lisätiedot Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010
Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010 PYHÄN FIS-RINNE Pelkosenniemen kunta pyytää tarjoustanne Pyhän FIS-rinne -urakasta kaikkine Lisätiedot URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO
ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Urakkaohjelma 24.02,2015 1(18) URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Lisätiedot Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö
1(5) TARJOUSPYYNTÖ Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyöstä. Työssä on noudatettava Lisätiedot 07.04.2014 TIITUSPOHJAN KOULU Tiituspohjantie 50 C, 41310 LEPPÄVESI Urakkatarjouslomake Yksikköhintaluettelo Rakennusurakka = Pääurakka ASIAKIRJALUETTELO Urakkatarjouspyynnön liitteet Urakkasopimuksen Lisätiedot HATTULA KALLIOLANTIE
HATTULA KALLIOLANTIE rakentaminen kokonaisurakkana URAKKATARJOUSPYYNTÖ 26.5.2016 Urakkatarjouspyyntö Kalliolantie 2016 1/6 URAKKATARJOUSPYYNTÖ HATTULAN KALLIOLANTIEN MUUTTAMI- NEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄKSI Lisätiedot Paranvahe 1 ja 3 26100 Rauma c/o Rauman kaupungin isännöintitoimisto Valtakatu 2 26100 Rauma
URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sähköurakka Tarjouspyyntö Pyydämme urakkatarjoustanne tässä tarjouspyynnössä esitetystä hankkeesta. Tarjous pyydetään erittelemään alla mainitulla tavalla. Tarjoukseen on liitettävä Lisätiedot Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI
Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI Urakkaohjelma 12.2.2013 2 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 4 Rakennuttaja Äänekosken kaupungin Lisätiedot KOY Raumanmerenkatu 11 osoitteessa Raumanmerenkatu 11 sijaitsevan kerrostalon
URAKKATARJOUSPYYNTÖ Rakennusurakka Tarjouspyyntö Pyydämme urakkatarjoustanne tässä tarjouspyynnössä esitetystä hankkeesta. Tarjous pyydetään erittelemään alla mainitulla tavalla. Tarjoukseen on liitettävä Lisätiedot PORVOON KAUPUNKI Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT
Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT TOUKOVUORI 2012 KATU OSASTO URAKKAOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Rakennuskohde 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN Lisätiedot TÄHTITAAJAMAN SUUNNITTELUKOHTEET
TÄHTITAAJAMAN SUUNNITTELUKOHTEET Urakkaohjelma Iitin kunta 0534 C93271 18.4.2008 FCG PLANEKO OY Urakkaohjelma 0534-C93271 Kuopio/ Teemu Saastamoinen 18.4.2008 IITIN KUNTA KESKIKADUN JA LINJA-AUTOASEMAN Lisätiedot HATTULA PÄIVÄRINTEEN KAAVA-ALUE
HATTULA PÄIVÄRINTEEN KAAVA-ALUE rakentaminen kokonaisurakkana URAKKAOHJELMA 21.5.2014 Urakkaohjelma Päivärinteen kunnallistekniikan rakentaminen 2014 1/19 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Rakennuttajat...4 Lisätiedot Ruotulan alueen katusaneeraukset. Koukkutie Kunnastie Kumputie Pekankatu Laalahdenkuja URAKKAOHJELMA
Ruotulan alueen katusaneeraukset Koukkutie Kunnastie Kumputie Pekankatu Laalahdenkuja URAKKAOHJELMA. Tampereen kaupunki 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja Lisätiedot HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ URAKKAOHJELMA
HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 Rakennuttaja 4 1.2 Tilaaja 4 1.3 Rakennuskohde Lisätiedot SIUNTION KUNTA. Kaava-alue: Palonummi 2. Palonummenkaari (plv. 0-120) ja Palonummenmäki URAKKAOHJELMA
SIUNTION KUNTA Kaava-alue: Palonummi 2 Palonummenkaari (plv. 0-120) ja Palonummenmäki URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 1 (16) Sisällysluettelo 1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 1 1.1 Rakennuttaja... 1 1.2 Lisätiedot URAKKAOHJELMA HYÖKKÄLÄN ALAKOULUN VÄISTÖTILAT
URAKKAOHJELMA HYÖKKÄLÄN ALAKOULUN VÄISTÖTILAT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKKEEN TIEDOT... 3 1.1 TILAAJA... 3 1.2 TOIMITTAJA... 3 2. RAKENNUSKOHDE... 3 2.1 RAKENNUSKOHDE... 3 2.2 RAKENNUSPAIKKA... 3 3. HANKKEEN Lisätiedot KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana
KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Kari Kulmala (040) Pyydämme urakkatarjoustanne Kauhajoen terveyskeskuksen Lisätiedot Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA 9.3.2015
Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 1(10) Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 9.3.2015 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 2(10) SISÄLLYSLUETTELO Lisätiedot KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998)
0 SONKAJÄRVEN KUNTA Tekninen toimi Rutakontie 28 74300 SONKAJÄRVI KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Lisätiedot Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A
Kokemäen kaupunki Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A 1 Soinnilantien valaistussaneeraus URAKKAOHJELMA SÄHKÖURAKKA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Tämän urakkaohjelman perustana Lisätiedot 31.03.2015 VIHTAVUOREN KOULU, A-SIIPI Koulutie 2, 41330 VIHTAVUORI Rakennusurakka = Pääurakka ASIAKIRJALUETTELO Urakkatarjouspyynnön liitteet Urakkasopimuksen liitteet Urakkatarjouslomake pvm. Urakkaohjelma Lisätiedot LIIKELAITOS KOKKOLAN SATAMA SYVÄSATAMAN RAITEIDEN KUNNOSTUSTYÖ 2014 URAKKAOHJELMA 8.5.2014
LIIKELAITOS KOKKOLAN SATAMA SYVÄSATAMAN RAITEIDEN KUNNOSTUSTYÖ 2014 URAKKAOHJELMA 8.5.2014 0 HANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakenuttaja = tilaaja Liikelaitos Kokkolan Satama Kantasatamantie 50 67900 KOKKOLA Lisätiedot KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO 7.5.2014 1/5
7.5.2014 1/5 URAKKATARJOUSPYYNTÖ PENTTILÄNNIEMEN ASUNTOALUEEN VALAISTUKSEN SANEERAUS (Dnro 55/423/2010) 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan aikataulu Kokemäen kaupunki pyytää Teiltä tarjousta Penttilänniemen Lisätiedot HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A
HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A 27.5.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSKOHTEESTA 4 2 URAKKAMUOTO 5 2.1 YLEISTÄ 5 2.2 URAKKASUHTEET Lisätiedot Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus
Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550 Lisätiedot TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT
PERHON KUNNAN PIHOJEN JA TEIDEN TALVIPUHTAANPITO 2015 2018 TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT 1(4) URAKOITSIJOITA VELVOITTAVAT YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT PERHON KUNNAN RAKENNUSURAKOISSA JA KUNNOSSAPITOTÖISSÄ Lisätiedot Turun Kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Infrapalvelut
SOPIMUSLUONNOS 1 (9) Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 Ylläpidon alueurakka Itä-Turku, 1.6.2016 alkaen Urakkasopimus X pääurakka sivu-urakka aliurakka muu urakka Lisätiedot Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere
TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen pyytää tarjoustanne Tohlopinkadun saneeraamisesta tämän tarjouspyyntökirjeen Lisätiedot VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE
1/5 MÄNTTÄ - VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS Seppälän puistotie 15 35800 Mänttä TARJOUSPYYNTÖ VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE 1 Tarjouspyynnön kohde Mänttä - Lisätiedot Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.3.2014 PL 24 21421 LIETO HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN
HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN Liedon kunta / Tekniset ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta / Liedon Vesi pyytää kokonaishintaurakkatarjoustanne Halmelan kentän alueen kunnallistekniikan Lisätiedot KOKEMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMISTO
KOKEMÄEN KAUPUNKI KÄRÄJÄTIEN PARANTAMINEN RAKENTAMALLA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ rakentaminen kokonaisurakkana 14.6.2012 Työ n:o 9067 KOKEMÄEN KAUPUNKI 2(12) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... Lisätiedot TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5)
20.6.2016 1 (5) TAMPELLAN ESPLANADIN, HELMISENRAITIN JA VERSTAANKADUN RAKENNUSURAKKA, Ranta-Tampella / Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin yhteistyössä Tampereen Kaukolämpö Oy:n, Tampereen Lisätiedot URAKKAOHJELMA BERGIN PERÄN SILTA JA METSÄTIE
MYLLYVAARAN TIEKUNTA URAKKAOHJELMA BERGIN PERÄN SILTA JA METSÄTIE 2013 Myllyvaaran tiekunta URAKKAOHJELMA 2 (14) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja... 4 1.2. Tilaaja... 4 1.3. Rakennuskohde... Lisätiedot TUPALANTIEN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 26.8.2015
URAKKAOHJELMA 1 (15) TUPALANTIEN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 26.8.2015 URAKKAOHJELMA 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja... 4 1.2. Rakennuskohde... Lisätiedot Kankaanpään kaupunki Jätevedenpuhdistamo Tulvasuojelupenger
Kankaanpään kaupunki Jätevedenpuhdistamo Tulvasuojelupenger 10.7.2014 MAARAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) Kankaanpään kaupunki Tekninen keskus 1 1 Tulvasuojelupenger Sisällys 0 Rakennushankkeen yhteystiedot... Lisätiedot Ulvilan kaupunki 12.2.2016 Tekninen osasto tel 02 6774 511, fax 02 6774 798 PL 77, 28401 ULVILA Urakkaohjelma s. 1 ( 15 ) Vanhankylän koulu laajennus-, sekä muutos- ja peruskorjaustyö URAKKAOHJELMA Ulvila Lisätiedot Vastaanottaja: (1/5) Eurajoen kunta / Tekninen toimi Kalliotie 5, 27100 EURAJOKI Kunnaninsinööri Katja Niemelä 044 312 4411
Vastaanottaja: (1/5).... Urakkatarjouspyyntö Koulutien katusuunnitelma ja hiekkatekonurmi, Eurajoki Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous tehdään Lisätiedot Piipsjärven koulu OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 28.5.2013
Piipsjärven koulu OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 28.5.2013 KVR-URAKKA Piipsjärven koulu, Oulainen KVR-urakkaohjelma 2 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.2 Rakennuttaja 0.3 Rakennuttaminen ja valvonta Lisätiedot RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209
syyskuu 2000 korvaa RT 80209 1 (8) VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot Lisätiedot URAKKAOHJELMA. As Oy Mäkärä Yläpohjakorjaus Hakamaankuja 1 02120 Espoo. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA...
As Oy Mäkärä Yläpohjakorjaus Hakamaankuja 1 02120 Espoo URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA... Päiväys: 23.2.2011 Laatija: Sami Koskela URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO Lisätiedot MIKKELIN VESILIIKELAITOS. Brahentien vh-saneeraus välillä pumppaamo Kitereentien liittymä plv. 0-445. Urakkaohjelma 27.6.2014
MIKKELIN VESILIIKELAITOS Brahentien vh-saneeraus välillä pumppaamo plv. 0-445 Urakkaohjelma 27.6.2014 Sisällysluettelo 1 Rakennushankkeen yhteystiedot... 1 1.1 Rakennusurakan tilaaja... 1 1.2 Rakennuttaja... Lisätiedot TARJOUSPYYNTÖ. Sanssinkoulu Koiviston siiven vesikaton uusiminen Pääurakkana. Nro 9206 7.2.2014
TARJOUSPYYNTÖ Sanssinkoulu Pääurakkana 7.2.2014 Nro 9206 Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Pyydämme urakkatarjoustanne Sanssinkoulu Koiviston siiven sekä siihen liittyvän matalan osan vesikaton uusimisesta Lisätiedot RAKENTAMISEN JOHTAMINEN 1. HALLINNOLLISET ASIAT. 1.1 Vastuullisten ja valtuuksien ilmoittaminen. 1.2 Rakennuspaikka ja sen rakennusaikainen käyttö
19.11.2002 Sivu 1/5 1. HALLINNOLLISET ASIAT 1.1 Vastuullisten ja valtuuksien ilmoittaminen Tilaaja ilmoittaa kirjallisesti urakkaneuvotteluissa tai viimeistään ensimmäisessä työmaakokouksessa tilaajan Lisätiedot Espoon Asunnot Oy:n omistamien kiinteistöjen leikkipaikkojen tarkastus- ja suunnittelupalvelut.
URAKKAOHJELMA LEIKKIPAIKKOJEN TARKASTUS- JA SUUNNITTELUPALVELUT Tilaaja Espoon Asunnot Oy Upseerinkatu 3 B 02600 Espoo Espoon Asunnot Oy on Espoon kaupungin omistama kiinteistöyhtiö, jonka tarkoituksena Lisätiedot URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998
URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 Antero Oksanen Ville Laine Kim Kaskiaro CC LAKIMIESLIITON KUSTANNUS 2010 Helsingin Kamari Oy ja tekijät ISBN 978-952-246-015-8 Kannen suunnittelu: Lisätiedot LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015
LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 HATTULAN SEURAKUNTA LVI SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 1 1.1 RAKENNUSKOHDE 1 1.3 SUUNNITTELIJAT 1 1.4 HANKINNAN Lisätiedot Liite 4. Urakkaohjelma. Honkasuon pilaristabilointi 2015 HEL 2015 003997
Liite 4 Urakkaohjelma Honkasuon pilaristabilointi 2015 HEL 2015 003997 HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Sivu 2/14 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Rakennuttaja... Lisätiedot TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE
SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN Lisätiedot LAUKAAN KUNTA LEPPÄVEDEN PÄIVÄKOTI 1(7)
LAUKAAN KUNTA LEPPÄVEDEN PÄIVÄKOTI 1(7) Tekninen osasto RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA Tilapalvelu 30.1.2015 TARJOUSPYYNTÖ Laukaan kunnan teknisen osaston tilapalvelu pyytää tarjoustanne Tiituspohjan koulun Lisätiedot YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI
URAKKAOHJELMA YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI 2014-02-28 1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 1.1 Rakennushanke 1.2 Kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Hingunniemen klinikan muutoksen Lisätiedot MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNNIKÖN POHJOISEN ALUEEN 2-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKKA URAKKAOHJELMA TYÖNRO 201021 18.10.2011
MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNNIKÖN POHJOISEN ALUEEN 2-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKKA URAKKAOHJELMA TYÖNRO 201021 18.10.2011 Matti Sulonen Suunnitteluinsinööri Tekniset palvelut Heikinkuja 4 04600 Mäntsälä p. +358 40 Lisätiedot YLÖJÄRVEN KAUPUNKI Tekninen osasto Yhdyskuntatekniikka TARJOUSPYYNTÖ
1 Tekninen osasto Yhdyskuntatekniikka TARJOUSPYYNTÖ 2 26.3.2015 Räikäntie 3. 33470 Ylöjärvi TARJOUSPYYNTÖ Työn nimi Päällystysurakka 2015 Tarjouspyynnön kohde Ylöjärven kaupunki pyytää teiltä tarjousta Lisätiedot KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA
11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230, Lisätiedot KORPILAHDEN SATAMA URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 15.2.2010. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA)
JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT Yhdyskuntatekniikka KORPILAHDEN SATAMA URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 15.2.2010 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) Laatija: Lisätiedot RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA
OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön Lisätiedot Kiimingin yrityspuiston ja Honkimaan teollisuusalueen kehittäminen, rakennusurakka
VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANAVALLA 3.3.2011 Kiimingin yrityspuiston ja Honkimaan teollisuusalueen kehittäminen, rakennusurakka Kiimingin kunta, Yhdyskuntapalvelut Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute