Source: http://www.servicebusinessexaminer.com/library/anspruche-auf-bauzeitverlangerung-erkennen-und-durchsetzen-ein-leitfaden-fur
Timestamp: 2019-07-24 00:24:00
Document Index: 267415884

Matched Legal Cases: ['§ 6', '§ 6', '§ 6', '§ 6', '§ 6', '§ 6']

Get Ansprüche auf Bauzeitverlängerung erkennen und durchsetzen: PDF - SERVICEBUSINESSEXAMINER.COM Book Archive
ISBN-10: 365810354X
ISBN-13: 9783658103545
Read Online or Download Ansprüche auf Bauzeitverlängerung erkennen und durchsetzen: Ein Leitfaden für Auftragnehmer PDF
Get Sound Branding: Grundlagen akustischer Markenführung PDF
Read e-book online Analyse der Vorteilhaftigkeit zwischen Leasing und PDF
Events nachhaltig gestalten: Grundlagen und Leitfaden für - download pdf or read online
Zur Erinnerung hier nochmals der Text des § 6 VOB/B28 : § 6 VOB/B Behinderung und Unterbrechung der Ausführung (1) . . (2) 1. Ausführungsfristen werden verlängert, soweit die Behinderung verursacht ist: a) durch einen Umstand aus dem Risikobereich des Auftraggebers, b) durch Streik oder eine von der Berufsvertretung der Arbeitgeber angeordnete Aussperrung im Betrieb des Auftragnehmers oder in einem unmittelbar für ihn arbeitenden Betrieb, 27 28 Beck’scher VOB-Kommentar (2013), VOB Teil B, § 6 Abs.
Auftraggeberseitige Änderungen und Ergänzungen des Bauinhaltes führen keineswegs selbstverständlich zu einer Verlängerung der Bauzeit. Anders ausgedrückt: Eine aus geänderten oder zusätzlichen Leistungen resultierende zeitliche Behinderung beurteilt sich nach § 6 Abs. 1, 2a VOB/B, d. h. der Auftragnehmer muss die Behinderung gemäß § 6 Abs. 1 VOB/B anzeigen, um die fristverlängernde Wirkung zu erreichen, oder die „Behinderung“ durch die Bauinhaltsmodifikation muss einschließlich ihrer fristverlängernden Auswirkung offenkundig sein, was selten der Fall sein wird.
Kapellmann/Schiffers (2011), Rdnr. 1357. 3 Leistungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit des Auftragnehmers 37 Eine Fristverlängerung steht ihm allerdings zu23 : Die Fristverlängerung für den Auftragnehmer richtet sich ungekürzt nach dem vom Auftraggeber verursachten Störungszeitraum. Berger24 bestätigt dies nur teilweise: Trifft nämlich eine dem Auftragnehmer zurechenbare Behinderung zeitgleich mit einem Behinderungstatbestand zusammen, den der Auftraggeber nach § 6 Abs. 2 Nr. 1 VOB/B . . ausfüllt, verlängert sich die Ausführungsfrist.
Ansprüche auf Bauzeitverlängerung erkennen und durchsetzen: Ein Leitfaden für Auftragnehmer by Nina Baschlebe
SERVICEBUSINESSEXAMINER.COM Book Archive > German 15 > Get Ansprüche auf Bauzeitverlängerung erkennen und durchsetzen: PDF
Previous Post:New PDF release: Strategisches Wählen in Deutschland: Logik und politische
Next Post:Download PDF by Millikan R. A., Cameron G. H.: Evidence for the Continuous Creation of the Common Elements