Source: http://docplayer.fi/8725237-Reservikomppanian-asemakaava-alueen-kadut.html
Timestamp: 2018-06-20 08:14:30+00:00
Document Index: 14454895

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUEEN KADUT - PDF
Download "RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUEEN KADUT"
1 URAKKAOHJELMA 1 (14) RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUEEN KADUT URAKKAOHJELMA
2 URAKKAOHJELMA 2 (14) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Rakennuttaja ja tilaaja Rakennuskohde Tutustuminen rakennuspaikkaan URAKKAMUOTO JA SUORITUSVELVOLLISUUDEN LAAJUUS Urakkamuoto Maksuperuste Sidotut määrät Urakkasuhteet URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Tarkennuksia urakkarajoihin Urakkaan kuulumattomat työt ja hankinnat Sivuvelvollisuudet Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet Muut sivuvelvollisuudet Työmaan johtovelvollisuudet TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT Sopimusasiakirjat Määrälaskenta URAKKA-AIKA Suoritusaika Töiden aloitus Töiden valmistuminen Välitavoitteet Viivästyminen Viivästyssakko (poikkeus YSE 18 ) VAKUUDET, VAKUUTUKSET JA MUUTA VASTUUT Urakoitsijan vakuudet Rakennusajan vakuus Takuuaika ja takuuajan vakuus Tilaajan vakuudet Vakuutukset Rakennuskohteen vakuuttaminen TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko Ennakko Hintasidonnaisuudet Laskujen maksuaika ja viivästyskorko Muutos- ja lisätyöt ORGANISAATIOT... 10
3 URAKKAOHJELMA 3 (14) 9.1. Tilaajan organisaatio/ edustajat Urakoitsijan organisaatio/ edustajat Suunnittelijan laadunvalvonta YHTEISET TOIMITUKSET Katselmukset Työmaakokoukset Työmaapäiväkirja Vastaanottotarkastus Takuutarkastus RAKENNUTTAJAN JA URAKOITSIJAN TOIMENPITEET Luvat Suunnitelmien toimittaminen LAATU JA YMPÄRISTÖ Tilaajan laadunvarmistus Urakoitsijan laadunvarmistus Laatusuunnitelma Urakoitsijan laadunvalvonta Ympäristönsuojelu Työturvallisuus RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN MUUT SOPIMUSASIAT/ ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin Ongelmajätteet Työvoimamääräykset Ilmoitukset lääninverovirastolle Tarjousasiakirjojen julkisuus... 14
4 URAKKAOHJELMA 4 (14) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja Rakennuttajana on Järvenpään kaupunki/ Tekninen palvelukeskus. Osoite Seutulantie 12 PL JÄRVENPÄÄ Yhteyshenkilö Juha Loukusa Puhelin Sähköposti 1.2. Rakennuskohde Rakennuskohteena sijaitsee Järvenpään kaupungissa, Nummenkylän kaupunginosassa Tutustuminen rakennuspaikkaan Tilaaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan ja sitä ympäröiviin rakenteisiin ennen tarjouksen antamista. 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVELVOLLISUUDEN LAAJUUS 2.1. Urakkamuoto Urakkamuoto on kokonaisurakka. Urakoitsija on YSE:n tarkoittama pääurakoitsija ja lainsäädännön tarkoittama päätoteuttaja, jolle kuuluvat YSE 1-4 mukaiset velvollisuudet Maksuperuste Urakka on kokonaishintaurakka. Maksuperuste on urakkatarjouksen perusteella määräytyvä kiinteä kokonaishinta. Maksut suoritetaan urakkasopimukseen liitettävän maksuerätaulukon perusteella, kun rakennuttajan edustaja on hyväksynyt erät maksukelpoisiksi Sidotut määrät Rakennuttaja sitoo seuraavat erikseen tilattavien tuntitöiden määrät: Rakennusammattimies (RAM) 60h, KKh (20 tn) 60 h ja Kuorma-auto (KA) 4aks. 60h. Mikäli em. erikseen tilattavia töitä ei urakan aikana tilata, urakoitsija hyvittää tuntimäärät lisä- ja muutostöiden yksikköhintataulukon mukaisilla hinnoilla.
5 URAKKAOHJELMA 5 (14) 2.3. Urakkasuhteet Urakoitsija voi antaa osan töistä tilaajan hyväksymille aliurakoitsijoille 3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 3.1. Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Rakennustyö käsittää pääsääntöisesti asiakirjapapereissa, suunnitelmissa ja liitteissä esitetyt työt ja hankinnat. Pääurakoitsija vastaa yleisten sopimusehtojen mukaan käyttämiensä alihankkijoiden työsuorituksista kuten omistaan. Kaikki aputyöt ja yleiset työmaavelvoitteet (ks. YSE 1998, 3 ) kuuluvat pääurakoitsijalle. Urakkaan kuuluvat mm. seuraavien töiden ja hankintojen suoritus: raivaustyöt, puunkaato katualueella. vesihuollon rakentaminen täysin valmiiksi käyttökuntoon. katujen, polkujen ja jalkakäytävien rakentaminen täysin valmiiksi käyttökuntoon (Reservikomppaniankatu ks. kohta 3.1.3) valaistuksen rakentaminen täysin valmiiksi käyttökuntoon. kaapeliputkitusten rakentaminen liitostyöt olemassa oleviin verkostoihin (vesi-, hulevesi- viemäri ja valaistus) Kaikki rakennuskohteen materiaali- ym. hankinnat kuuluvat urakoitsijalle Tarkennuksia urakkarajoihin Materiaali täsmennykset Jakavan kerroksen materiaali on KaM # 0 55mm ja kantavan kerroksen materiaali on KaM # 0 32 mm. Betonimurskeen käyttö on kielletty. Toiminnan järjestely Toiminnan järjestelyissä tulee ottaa huomioon, että alue sijaitsee keskellä pientaloaluetta pohjavesialueella. Urakoitsijan liikenne ei saa aiheuttaa haittaa alueen muille toimijoille tai lähiympäristön asukkaille. Mittaukset Urakkaan kuuluvat kaikki työssä tarvittavat mittaustyöt. Urakoitsija hankkii korkeus- ja kiintopistetiedot Järvenpään kaupungilta ja suorittaa lähtötietojen tarvittavat tarkistusmittaukset.
6 URAKKAOHJELMA 6 (14) Ylläpito Työmaa-alueen ja työmaan käyttämien katualueiden kulku- ja kuljetusreittien, rakenteiden, tilapäisten liikennejärjestelyiden, yms. hoito ja kunnossapito kuuluvat urakoitsijan suoritusvelvollisuuteen. Ympäristöstä huolehtiminen Urakoitsijan on huolehdittava riittävästä pölynsidonnasta. Toiminta on keskeytettävä, mikäli pölynsidonta toimet eivät ole riittäviä. Työaika Työaika on maanantaista perjantaihin Tonttien rajapyykit Mikäli urakoitsija vahingoittaa tai siirtää olemassa olevia rajapyykkejä, niiden uudelleen asennus ja siihen liittyvät kustannukset kuuluvat urakoitsijan suoritusvelvollisuuteen. Luvat ja katselmukset Urakoitsija hankkii kustannuksellaan kaikki työsuorituksessa tarvittavat luvat. Urakoitsija vastaa kaikista työsuorituksensa vaatimista katselmuksista. Urakoitsija huolehtii kustannuksellaan lähikiinteistöjen katselmoinneista ennen töiden aloitusta sekä töiden päätymisen jälkeen. Molempien katselmusten pöytäkirjojen tulee olla kiinteistön edustajan hyväksymiä ja allekirjoittamia. Työalue Työalue on urakkarajapiirustuksen mukaisen alueen sisällä oleva katualue. Tonttialueen käytöstä on sovittava tilaajan kanssa erikseen Urakkaan kuulumattomat työt ja hankinnat - Urakkaan ei kuulu Reservikomppaniankadun reunakivien, ylimmän kantavan kerroksen AB 22/100 sekä vihertöiden rakentaminen alkaen pl15 (kts. urakkarajat) Sivuvelvollisuudet Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet Tarjouspyynnön mukaisesti Muut sivuvelvollisuudet Urakoitsijan tulee laatia ainakin seuraavat työsuunnitelmat, jotka on luovutettava rakennuttajan hyväksyttäväksi ennen kyseisen vaiheen aloittamista: työmaan yleisaikataulu (YSE 5 ) tilapäisten liikennejärjestelyjen suunnitelmat työmaan yleis- ja työvaihesuunnitelma, työaluesuunnitelma
7 URAKKAOHJELMA 7 (14) Kulkuluvat Pääurakoitsijan (päätoteuttajan) on huolehdittava siitä, että jokaisella rakennustyömaalla työskentelevällä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. Tunnisteesta on käytävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja. Työntekijän tunnisteessa tulee olla työnantajan nimi ja veronumero. Jokaisen urakoitsijan on toimitettava ennen työvaiheen aloittamista päätoteuttajalle omien ja alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet ja syntymäajat työmaalla tarvittavien kulkulupien myöntämiseksi ja oikeellisuuden seuraamiseksi 3.3. Työmaan johtovelvollisuudet Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana sekä vastaa kohteen työmaapalveluista. 4. TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Tilaajalla on urakka-aikana käynnissä tonttien esirakentaminen.. 5. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 5.1. Sopimusasiakirjat Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys (YSE 13 ) on seuraava: A. Kaupalliset asiakirjat a) Urakkasopimus YSE RT b) Urakkaneuvottelupöytäkirja c) Yleiset sopimusehdot YSE 1998 d) Tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset e) Urakkaohjelma f) Urakkarajapiirustus g) Katutöiden turvallisuusasiakirja h) Valaistuksen rakentamisen turvallisuusasiakirja i) Tarjous j) Lisä- ja muutostöiden yksikköhintaluettelo k) Rakennusosa- ja hankenimikkeistö, määrämittausohje, InfraRYL 2006 B. Tekniset asiakirjat l) Työselostus m) Suunnitelmat asiakirjaluettelon, 5582 Reservikomppanian asemakaavaalue kadut ja Sorapuiston viereiset tontit, mukaisesti n) Valaistuksen rakentamisen työselitys o) Valaistuksen asemapiirustus
8 URAKKAOHJELMA 8 (14) 5.2. Määrälaskenta p) Valaisinluettelot q) yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset InraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, osa 1, Väylät ja alueet. InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset osa 2. järjestelmät. Tilaaja ei ole suorittanut määrälaskentaa. 6. URAKKA-AIKA 6.1. Suoritusaika Töiden aloitus Urakoitsijalla on oikeus aloittaa työt, kun urakkasopimus on allekirjoitettu tai, kun tilaaja on antanut aloittamiseen luvan Töiden valmistuminen Urakan on oltava täysin valmiina viimeistään Mikäli työkohteen työt valmistuvat ennen sopimuksen mukaista ajankohtaa, tilaaja voi ottaa kohteen vastaan, mutta tästä ei suoriteta erillistä hyvitystä Välitavoitteet välitavoite 1. Hahlakadun on oltava täysin valmis. Muut kadut ja alueet rakennetaan sitomattoman yläpintaan, vesihuolto valaistus ja järjestelmät ovat valmiita vuoden 2013 loppuun mennessä Viivästyminen Mikäli rakennuttaja toteaa työn suorituksen viivästyvän urakoitsijasta johtuvista syistä toteutusaikatauluun nähden, on urakoitsijan lisättävä kalustoa, työvoimaa ja työnjohtoa sekä tehtävä työtä poikkeavina työaikoina (mm. viikonlopputyötä tai vuoro-, ilta- ja yötyötä) ilman eri korvausta niin, että toteutusaikataulussa pysytään Viivästyssakko (poikkeus YSE 18 ) Viivästyssakko on kultakin työpäivältä, jonka urakka myöhästyy urakkasopimuksessa mainitusta valmistumisesta ja/tai välitavoitteesta 0,1 % arvonlisäverottomasta lopullisesta urakkahinnasta. Viivästyssakko lasketaan urakan valmistumisen osalta enintään 50 työpäivältä ja välitavoitteineen enintään 75 työpäivältä.
9 URAKKAOHJELMA 9 (14) 7. VAKUUDET, VAKUUTUKSET JA MUUTA VASTUUT 7.1. Urakoitsijan vakuudet Rakennusajan vakuus Rakennusajan vakuus on 10 % arvonlisäverottomasta kokonaishinnasta (YSE 36 ). Vakuuden tulee olla voimassa kolme (3) kk yli urakan valmistumisajan. Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle heti, kun työntulos on kokonaisuudessaan otettu vastaan, kun vastaanottotarkastuspöytäkirja on allekirjoitettu, kun takuuajan vakuus on asetettu, kun mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle henkilölle, jolle rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen sekä kun rakennuttajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen vakuus niiden selvittämiseksi ja suorittamiseksi on asetettu Takuuaika ja takuuajan vakuus Takuuaika on kaksi vuotta (YSE 29 ). Takuuajan vakuus on 2 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta (YSE 36 ). Takuuajan vakuuden tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta takuuajan päättymisen jälkeen ja lisäksi niin kauan, että takuuajan työt on hyväksyttävästi suoritettu. Takuun nojalla korjatulle tai uusituille rakenteille, -laitteille ja / tai -osille annetaan yhden (1) vuoden lisätakuu Tilaajan vakuudet Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta. (poikkeus YSE 37 ) 7.3. Vakuutukset Rakennuskohteen vakuuttaminen Urakoitsijan tulee ottaa rakennuskohteelle YSE 38 mukainen vahinkovakuutus, jonka tulee kattaa tilaajan hankinnat Jokaisella työmaalla toimivalla urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus. 8. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 8.1. Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko Kokonaishintaurakan maksuerätaulukon laadinnassa on huomioitava seuraavaa: Maksuerätaulukko laaditaan niin, ettei rakennuttajan maksama urakkasummaosuus ensimmäistä erää lukuun ottamatta ole suurempi kuin pysyvän työn ja asennetun materiaalin arvo. Maksuerän on käsitettävä sekä materiaali että siihen kohdistuva
10 URAKKAOHJELMA 10 (14) työ. Ensimmäinen maksuerä 5 % urakkasummasta maksetaan kun: Sopimus on allekirjoitettu, vahinkovakuutus otettu, työnaikainen vakuus jätetty, työmaa perustettu, hyväksyttävä aikataulu tehty ja työmaan laatusuunnitelma hyväksytty. Viimeinen maksuerä (10 %) maksetaan seuraavasti: 10 % urakkasummasta maksetaan vasta sitten, kun urakka on hyväksytty vastaanotetuksi ja takuuajan vakuus ja tarkepiirustukset on jätetty rakennuttajalle Ennakko Ennakkomaksua ei suoriteta Hintasidonnaisuudet Urakkahintaa ei sidota indeksiin Laskujen maksuaika ja viivästyskorko Laskujen maksuaika on 30 vrk (Poikkeus YSE 41 ) siitä kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. Tilaajan nimeämä valvoja toteaa, milloin maksuerän perusteena oleva työvaihe on tehty. Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija Muutos- ja lisätyöt Kaikista muutos- ja lisätöistä sekä niissä sovellettavista hinnoista / yksikköhinnoista on kirjallisesti sovittava tilaajan kanssa ennen kyseiseen työhön ryhtymistä. Tilaajalla on oikeus suorittaa muutos- ja lisätöitä muulla urakoitsijalla tai tehdä ne itse. 9. ORGANISAATIOT 9.1. Tilaajan organisaatio/ edustajat Tilaajan, Järvenpään kaupungin toimivaltainen edustaja ilmoitetaan myöhemmin. Muut tilaajan edustajat nimetään myöhemmin ja toimivaltuudet määritellään erikseen Urakoitsijan organisaatio/ edustajat Urakoitsijaa pyydetään tarjouksessaan ilmoittamaan ketkä ovat tähän työhön ehdotettavat urakoitsijan edustaja ja vastaava työnjohtaja (YSE 56 ).
11 URAKKAOHJELMA 11 (14) Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämän työnjohdon Suunnittelijan laadunvalvonta Valvontaa tekevät tilaajan organisaation lisäksi suunnittelijat. He suorittavat laatimiensa suunnitelmien toteuttamisen yleisvalvontaa sekä suunnitelmia täydentävien ja täsmentävien ohjeiden antamista. Heillä ei ole oikeutta määrätä tai sopia muutoksista urakkaan. 10. YHTEISET TOIMITUKSET Katselmukset Rakennuspaikalla pidetään aloituskatselmus, jossa rakennusalue luovutetaan urakoitsijan käyttöön työn toteutusta varten Työmaakokoukset Työmaakokouksia pidetään erikseen sovittavina ajankohtina n. 1 kk välein. Työmaakokouksien puheenjohtajana ja sihteerinä toimivat tilaajan edustajat. Urakoitsijan tulee toimittaa tilaajalle 2 vuorokautta ennen työmaakokousta työmaakokousraportti, jossa on mm. seuraavat urakan edistymistä kuvaavat asiat: työmaan vahvuus laskutus, valmiusaste (%) lisä- ja muutostyöt aikataulutilanne aliurakoitsijat, uusien hyväksyttäminen laatumittausten edistyminen, laatupoikkeamat ja suoritetut/ suoritettavat korjaustoimenpiteet ympäristöasiat työsuojelu; pidetyt työsuojelutarkastukset, MVR- mittaus työnaikaisen liikenteen hoito kolmansia osapuolia koskevat asiat Työmaapäiväkirja Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa (YSE 75 ), jonka valvoja ja urakoitsija allekirjoittavat Vastaanottotarkastus Vastaanottotarkastus YSE:n mukaisesti
12 URAKKAOHJELMA 12 (14) Takuutarkastus Takuutarkastus pidetään YSE 74 :n mukaisesti. 11. RAKENNUTTAJAN JA URAKOITSIJAN TOIMENPITEET Luvat Rakennuttaja on hankkinut rakennuskohteen rakentamista varten tarvittavat luvat. Kaikkien muiden työsuoritukseen liittyvien lupien hankkimisesta huolehtii urakoitsija kustannuksellaan Suunnitelmien toimittaminen Rakennuttaja toimittaa urakoitsijalle korvauksetta työmaatarpeisiin kolme (3) sarjaa kopioita laadituttamistaan teknisistä asiakirjoista yhteisesti sovitun aikataulun mukaisesti. Aliurakka- ja hankintatarjouspyyntöihin tarvitsemansa kopiosarjat kustantaa urakoitsija samoin kuin mahdolliset lisäsarjat. Urakoitsijan on varattava työsuunnitelmassaan rakennuttajalle kaksi (2) viikkoa aikaa suunnitelmien tarkastamiseen. Laatimiensa suunnitelmien kopiokustannuksista vastaa urakoitsija. 12. LAATU JA YMPÄRISTÖ Tilaajan laadunvarmistus Tilaaja tulee suorittamaan urakan aikana laadunvalvontakokeita. Tilaajan suorittamat laadunvalvontakokeet ja mittaukset eivät vähennä eivätkä korvaa urakoitsijan laadunvalvontaa Urakoitsijan laadunvarmistus Laatusuunnitelma Urakoitsija on laadittava kolmen (3) viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta työmaata koskeva tarkennettu laatusuunnitelma, joka esitetään rakennuttajalle hyväksyttäväksi. Alustavassa laatusuunnitelmassa on esitettävä myös loppudokumentaation alustava sisällysluettelo. Laatusuunnitelmalla tarkoitetaan tälle työlle laadittua yksityiskohtaista suunnitelmaa. Laatusuunnitelma ei saa olla ristiriidassa työkohtaisen työsuunnitelman kanssa, vaan sen tulee olla siitä tarkennettu kuvaus. Laatusuunnitelman tulee sisältää vähintään tekninen työsuunnitelma ja laatu- ja laadunvarmistussuunnitelma. Teknisestä suunnitelmasta on selvittävä mm. seuraavat seikat: työmäärät käytettävät resurssit (materiaalit, kalusto ja työntekijät)
13 URAKKAOHJELMA 13 (14) työtapa aikataulu työturvallisuus ja ympäristöasiat työvaiheen liittyminen muihin töihin. Laatu- ja laadunvarmistussuunnitelmasta on selvittävä mm. seuraavat seikat: laatuvaatimukset koneiden säädöt ja toleranssit mittausmenetelmät mittausten määrät dokumentit vastuuhenkilöt Urakoitsijan laadunvalvonta Urakoitsijan on valvottava omaa ja mahdollisten aliurakoitsijoiden osaamista ja työsuoritusta. Työvaiheen oikeaan ajoitukseen ja työsuoritusten laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Urakoitsijan on myös valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. Urakoitsijan työnjohdon tulee sitoutua urakka-asiakirjoissa esitettyihin laatutavoitteisiin sekä urakoitsijan omaan laatusuunnitelmaan. Urakoitsijan työnjohdon tulee ensisijaisesti itse korjata, ilman rakennuttajan valvojan kehotusta, työvirheet ja puutteet. Mikäli urakoitsijan työnjohto suhtautuu välinpitämättömästi työvirheisiin ja puutteisiin, antaa rakennuttaja yhden kirjallisen huomautuksen. Mikäli huomautuksesta huolimatta asia ei korjaannu, tulee urakoitsijan vaihtaa suorituksesta vastannut henkilö YSE momentin mukaisesti Ympäristönsuojelu Urakoitsijan tulee omassa työssään minimoida työmaan haitalliset ympäristövaikutukset, esim. ottamalla tuotteita valitessaan huomioon niiden käyttöikä, korjattavuus ja ympäristöystävällisyys. Urakoitsijan on laadittava työmaata koskeva ympäristösuunnitelma kahden (2) viikon kuluessa töiden aloituksesta ja hyväksytettävä se rakennuttajalla. Hyväksytty ympäristönsuojelusuunnitelma tulee liittää laatudokumentaatioon Työturvallisuus Työturvallisuudesta on laadittu erillinen asiakirja, joka on tämän urakkatarjouspyyntöaineiston liitteenä. 13. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN Riita-asiat, joista sopijapuolet eivät voi keskenään sopia, ratkaistaan Suomen lain mukaan Tuusulan käräjäoikeudessa (poikkeus YSE 92 ).
14 URAKKAOHJELMA 14 (14) 14. MUUT SOPIMUSASIAT/ ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin Omistusoikeus urakka-alueelta irrotettaviin urakkasuorituksessa tarpeettomiin aineksiin kuuluu urakoitsijalle Ongelmajätteet Tilaajalla ei ole tiedossa. Mikäli kohteesta löytyy jotain muuta pilaantunutta maa-ainesta tai ongelmajätettä kuin, mitä asiakirjoissa on mainittu, tulee siitä välittömästi informoida tilaajaa Työvoimamääräykset Urakoitsijan tulee antaa kerran viikossa ilmoitus tilaajalle työvoimastaan ja koneistaan. Ilmoituksen muoto ja sisältö tarkennetaan työn alkaessa Ilmoitukset lääninverovirastolle Tilaaja pidättää itsellään oikeuden ilmoittaa lääninverovirastolle Järvenpään kaupungin kanssa urakkasopimuksen tehneiden urakoitsijoiden ja näiden aliurakoitsijoiden nimet ja urakkakohteet Tarjousasiakirjojen julkisuus Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten asiakirjojen julkisuutta koskevia sekä kuntalain säännöksiä. Mikäli urakoitsija katsoo, että joku osa tarjousta on liikesalaisuuden luonteinen ja sellaisena salassa pidettävä, tulee tästä erikseen mainita tarjouksessa. Järvenpään kaupunki Liite 1. Järvenpään Veden muoviputkimateriaalin hankintaohje
15 KONSULTTIOHJE VESIHUOLLON MUOVIPUTKIMATERIAALIEN HANKINTAOHJE Vesijohtoputket / paineputket Polyeteeniputket mm PN10 SDR11 Polyeteeniputket mm PN10 SDR17 Nordic Polymark - merkintä Standari SFS-EN sininen raita Paineviemärit PEHPN10 SDR17 Nordic Polymark - merkintä Standari SFS-EN ruskea raita Jätevesiviemärit PVC- maaviemäriputki koot mm (ei kevennetty PVC-putki) Nordic Polymark - merkintä Standari SFS-EN 1401 sileä ulkopinta rengasjäykkyys SN8 Hulevesiviemärit PVC- maaviemäriputki koot mm (ei kevennetty PVC-putki) Nordic Polymark - merkintä Standari SFS-EN 1401 sileä ulkopinta rengasjäykkyys SN8 PE / PP muoviputki koot sileä ulkopinta minimirengasjäykkyys SN4 Jätevesikaivot PE- muovikaivo 560/500 mm, 900/500 mm teleskooppi 750 mm, 40t valurautaumpikansi EN124 kehyksen kiinnityspultit rst teleskooppirengas hitsattu ja umpikumitiiviste massiivinen pohjaosa, jossa liittymät muotoiltu, valkoinen (900/500 kaivoon ei saa valkoista pohjaa) liittymien porausohje liitteenä Hulevesikaivot Tarkistuskaivot SVTK-T PE- muovikaivo 560/500 mm, 900/500 mm teleskooppi 750 mm, 40t valurautaumpikansi EN124 kehyksen kiinnityspultit rst Hulevesikaivot SVK-T PE- muovikaivo 560/500 mm, 900/500 mm, sakkapesä 300 l teleskooppi 750 mm, 40t valurautaritiläkansi EN124 kehyksen kiinnityspultit rst Järvenpään Vesi PL 41, Järvenpää puhelin (09) Y-tunnus Sähköpostit: vesilaskutus: liittyjät ja rakentajat, vesi- ja viemärihuolto, mittarihuolto: Käyntiosoite Metsolantie 77 Faksi (09) LIITE 1