Source: http://docplayer.cz/540342-Bewert-spol-s-r-o-znalecka-kancelar-160-00-praha-6-pulkruhova-813-34-ic-60-48-66-35.html
Timestamp: 2017-01-22 08:32:58+00:00
Document Index: 6978187

Matched Legal Cases: ['zákona č. 130', 'zákona č.183', 'zákona č.183', 'zákona č.309', 'zákona č. 360', 'zákona č. 360', 'zákona č. 183', 'zákona č. 137', 'zákona č. 137', 'zákona č. 258', 'zákona č. 137', 'zákona č. 137', 'zákona č. 183', 'zákona č. 183', 'zákona č. 513', 'zákona č. 513', 'zákona č. 93', 'zákona č. 320', 'zákona č.72', 'zákona č. 137', 'zákona č. 309', 'ZÁKONA č.183']

⭐BEWERT spol. s r.o. Znalecká kancelář Praha 6, Půlkruhová 813/34 IČ:
BEWERT spol. s r.o. Znalecká kancelář Praha 6, Půlkruhová 813/34 IČ:
Download "BEWERT spol. s r.o. Znalecká kancelář 160 00 Praha 6, Půlkruhová 813/34 IČ: 60 48 66 35"
1 BEWERT spol. s r.o. Znalecká kancelář Praha 6, Půlkruhová 813/34 IČ: Čj: Be/To/05-01/02/2010. EXPERTNÍ POSUDEK Posouzení kvality inženýrských činností prováděných mandatářem, společností Inženýring dopravních staveb a.s., souvisejících s realizací souboru staveb Městského okruhu v úseku Myslbekova Pelc Tyrolka. Posudek vyžádala: společnost Inženýring dopravních staveb a.s., IČ: , v zastoupení generálního ředitele Ing. Bohumila Kvasničky, se sídlem Na Moráni 3, Praha 2. Účel posudku: posudek je vypracován za účelem ověření kvality inženýrských činností prováděných mandatářem v souvislosti s realizací souboru staveb Městského okruhu v úseku Myslbekova Pelc Tyrolka, komplexu staveb Blanka, podle platných právních norem k datu Posudek obsahuje 20 stran textu 8 stran příloh a předává se ve třech vyhotoveních. Vypracoval: společnost Bewert s.r.o. Certifikát ISO 9002 vydaný Dansk Standard pod č.j. DK 757 v listopadu V Praze, dne2 EXPERTNÍ POSUDEK Posouzení kvality inženýrských činností prováděných mandatářem, společností Inženýring dopravních staveb a.s., souvisejících s realizací souboru staveb Městského okruhu v úseku Myslbekova Pelc Tyrolka. Obsah expertního posudku: 1. Cíl posudku 2. Použité podklady 3. Analýza 3.1 Základní definice inženýrské činnosti 3.2 Povinnosti mandatáře při inženýrské činnosti 3.3 Vlastní provádění inženýrské činnosti mandatářem 4. Závěr 4.1 Závěrečný výrok 5. Použitá literatura 6. Přílohy 1. CÍL POSUDKU Cílem expertního posudku je posouzení a ověření kvality inženýrských činností prováděných mandatářem, společností Inženýring dopravních staveb a.s., v souvislosti s realizací souboru staveb Městského okruhu v úseku Myslbekova Pelc Tyrolka, komplexu staveb Blanka, podle platných právních norem k datu Expertní posudek byl vypracován za účelem dalšího jednání státních orgánů. 2. POUŽITÉ PODKLADY a) Mandátní smlouva č. C/21/539/04 sepsaná mezi mandantem, Hlavním městem Prahou, a mandatářem, společností Inženýring dopravních staveb a.s., dne b) Dodatky č. 1 až 7 této Mandátní smlouvy. c) Měsíční zprávy o postupu výstavby předkládané mandatářem mandantovi. d) Veřejně dostupné informace o ekonomické situaci mandatáře. e) Předané podklady k personálnímu zabezpečení inženýrské činnosti komplexu staveb Blanka od mandatáře. f) Zprávy supervize, společnosti GRID a spol., a.s., k postupu výstavby komplexu staveb Blanka. g) Vlastní ověření postupů inženýrské činnosti mandatáře. Strana 2 z celkového počtu 20 stran.3 3. ANALÝZA Zpracovatel supervize, společnost GRID a spol., a.s., ve své zprávě uvedl, (bod zprávy supervize), citujeme: Supervize nezaznamenala žádnou činnost dozoru investora. Při stavbě tohoto rozsahu, jako je komplex staveb Blanka, při trojsměnném provozu provádění řady klíčových prací, lze odhadnout potřebné nasazení týmu 50 až 60 pracovníků k zajištění dostatečné kontroly organizace a provádění prací. Společnost Inženýring dopravních staveb a.s. je mandatářem, (viz 566 odst. 1 obchodního zákoníku, obstaratelem dle 733 občanského zákoníku), inženýrských činností souvisejících s výstavbou komplexu staveb Blanka. {Mandatář je ten, kdo v rámci smlouvy mandátní zařídí pro mandanta na jeho účet za úplatu určitou obchodní záležitost uskutečněním právních úkonů jménem mandanta nebo uskutečněním jiné činnosti 566 odst. 1) obchodního zákoníku.} 3.1 Základní definice inženýrské činnosti Inženýrská činnost není ve vztahu k legislativě nijak definována. Její rozsah je tedy nutné vždy ve vztahu ke konkrétnímu projektu nejprve definovat! Inženýrská činnost je zajišťování postupu výstavby a jeho strategické řízení od předprojektové a projektové přípravy, přes vlastní stavbu až po zakončení stavby a její předání. Definici rozsahu inženýrské činnosti lze podat následovně: 1. Zajištění zadání dokumentace 2. Kontrola dokumentace 3. Zajištění územního řízení 4. Zajištění stavebního povolení 5. Zajištění výběrového řízení 6. Zajištění protokolárního předání stavby zhotoviteli 7. Kontrola prováděných prací (rozsah, termín, jakost, fakturace) 8. Zajištění protokolárního převzetí dokončené stavby objednatelem 9. Zajištění předkolaudačního a kolaudačního řízení 10. Předání dokončené stavby do majetku objednatele 11. Předání dokončené stavby do správy uživatele 12. Zajištění reklamačních řízení Do byla inženýrská činnost dle platných předpisů součástí volné živnosti č. 71 Inženýrská činnost v investiční výstavbě podle nařízení vlády č. 469/2000 Sb., v platném znění. Na základě novely živnostenského zákona č. 130/2008 Sb. a přílohy č. 4 k NV č. 278/2008 Sb. jsou inženýrské činnosti uváděny ve volné živnosti č.60 Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků. Jejich obsahová náplň je uváděna takto: Poskytování odborné pomoci, posudků, rad, doporučení a stanovisek k zabezpečení přípravy a realizace staveb. Posuzování vlivů připravovaných staveb, jejich změn a změn v jejich užívání, činností a technologií na životní prostředí, tzn. zpracování posudku dokumentace o hodnocení vlivu stavby, činnosti nebo technologie na životní prostředí. Posuzování zahrnuje zejména zjištění, popis a hodnocení předpokládaných přímých a nepřímých vlivů stavby, činnosti nebo technologie na klimatické poměry, ovzduší, povrchové a Strana 3 z celkového počtu 20 stran.4 podzemní vody, půdu, horninové prostředí, způsob využívání krajiny, chráněná území, flóru, faunu, funkčnost a stabilitu ekosystému, obyvatelstvo, využívání přírodních zdrojů, kulturní památky, životní prostředí v obcích a městech, porovnání navržených variant řešení a výběr nejvhodnější varianty, navržení opatření a podmínek, které vyloučí nebo sníží předpokládané nepříznivé vlivy, popřípadě zvýší pozitivní vliv stavby, činnosti nebo technologie, hodnocení důsledků případného neprovedení stavby, činnosti nebo technologie. Obsahem činnosti není vlastní realizace technických činností, projektování staveb, ani jejich provádění. Do inženýrské činnosti je většinou zahrnuta i činnost dozoru investora. Tuto činnost při realizaci komplexu staveb Blanka provádí společnost Inženýring dopravních staveb a.s. Během vlastní výstavby je kvalita budovaného díla kontrolována a posuzována těmito instituty: 1. Stavbyvedoucím: a. stavbyvedoucímu ukládá zákon zejména odborně řídit provádění prací na stavbě, což představuje soubor konkrétních povinností k řádnému a bezpečnému provádění stavby b. odborné vedení a provádění staveb a jejich změn stavební zákon zahrnuje mezi vybrané činnosti ve výstavbě, které mohou vykonávat jen fyzické osoby se zvláštním oprávněním (autorizací) c. výčet konkrétních povinností stavbyvedoucího obsahují především odst.1 a zákona č.183/2006 Sb. d. specifické povinnosti nebo požadavky pro výkon funkce stavbyvedoucího se pak většinou sjednávají mezi stavebníkem a stavbyvedoucím ve smlouvě, kterou spolu uzavírají. Podobně může stavbyvedoucí dostat specifické pokyny, povinnosti či požadavky od stavebního podnikatele jako svého zaměstnavatele. e. rozsah a závažnost povinností a odpovědnosti stavbyvedoucího vyžaduje jeho přítomnost na staveništi v průběhu provádění stavby v takovém rozsahu, aby byly splněny úkoly v odst. odst.1 a zákona č.183/2006 Sb. f. novinkou oproti dosavadní právní úpravě je nezařazení stavbyvedoucího mezi účastníky stavebního řízení g. pokud by stavbyvedoucí neplnil povinnosti při přípravě a provádění stavby stanovené v 153, dopouštěl by se přestupku ( 178 odst.4), za který lze uložit pokutu do 200 tis. Kč. Kdyby prováděl svou činnost bez autorizace dopouštěl by se přestupku ( 178 odst.1, písm. d)) pokuta do 200 tis. Kč. h. pokud by právnická osoba prováděla vybrané činnosti ve výstavbě fyzickými osobami které nejsou autorizované ( 180 odst.1, písm. d)), dopustila by se správního deliktu, za který lze uložit pokutu taktéž do 200 tis. Kč. i. budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, na stavbě musí být za podmínek stanovených v zákona č.309/2006 Sb. povinně koordinátor bezpečnosti práce nesmí to být stavbyvedoucí. V případě jednoho zhotovitele stavby, zajišťuje dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů stavbyvedoucí. 2. Mistrem na stavbě: povinnosti jsou specifikovány takto: a) vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště. b) Vybavit pracovníky na stavbě potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky. Strana 4 z celkového počtu 20 stran.5 c) Seznamovat pracovníky s technologickým nebo pracovním postupem a podle náročnosti a rizikovosti prací s dodavatelskou dokumentací v rozsahu, která se jich týká. d) Koordinovat požadavky bezpečnosti práce s ostatními účastníky výstavby a dalšími dodavateli; s přijatými opatřeními seznamovat příslušné pracovníky. e) Přerušit práce při nebezpečí vzniku havárie nebo poruchy technického zařízení a při zhoršení pracovních podmínek. f) Při provádění stavebních prací v mimořádných podmínkách stanovit potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce a seznámit s nimi příslušné pracovníky. g) Při provádění prací v nebezpečném prostředí nebo prostoru, požadovat na investorovi další OOPP a zařízení, které jako dodavatel stavebních prací nemá k dispozici. h) Ohlásit provozovateli inženýrských sítí jejich případné poškození a zamezit vstupu nepovolaných osob do ohroženého prostoru do doby odstranění zdroje nebezpečí. i) Školit, ověřovat znalosti a prakticky zaučit pracovníky k bezpečnému provádění prací v potřebném rozsahu. j) Vybavit pracovníky vhodným a bezpečným nářadím, nástroji a pomůckami. k) Zajistit bezpečnost práce při změnách povětrnostních nebo provozních podmínek a s přijatými opatřeními seznámit příslušné pracovníky. l) Zajistit ohrazení a osvětlení staveniště, vstupy, montážní pracoviště a přístupové cesty označit bezpečnostními značkami a tabulkami. m) Na vnitrostaveništních komunikacích zajistit jejich bezpečné šířky, podchodné výšky a potřebné výstražné značky, přechody, svodidla apod. n) Jedenkrát ročně provádět zkoušky stability a pevnosti u používaných žebříků. o) Před zahájením zemních prací ověřit a vyznačit trasy podzemních vedení inženýrských sítí a jiných překážek. p) Určit způsob zajištění inženýrských sítí a bezpečnosti práce při odstraňování poruch, havárií a při jednoduchých ručních pracích. q) Při přerušení zemních prací zajistit pravidelnou odbornou kontrolu údržby zábran, pažení, přechodů, výstražných těles apod. 3. Stavebním dozorem: podle ustanovení Stavebního zákona 183/2006 Sb. a. Jako stavební dozor se ve stavebním zákoně označuje kontrola provádění stavebních prací. Tento dozor je veden zejména z důvodů zajištění stavby dle projektové dokumentace a dle platných předpisů a norem. Smyslem této činnosti je zajištění správného a bezpečného provádění prací. Dle stavebního zákona jde vždy o kontrolní, (dozorovou činnost), kterou provádí jednak stavební úřad v průběhu realizace a užívání stavby, jednak osoba, kterou je povinen pro svou stavbu zajistit stavebník. b. Podle 152 odst. (3) při provádění stavby, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, je stavebník povinen oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu. Strana 5 z celkového počtu 20 stran.6 c. Stavební dozor je tedy dle uvedených paragrafů stavebního zákona osoba, kterou musí zajistit stavebník, včetně odborného vedení provádění stavby stavbyvedoucím. ( 160 odst. 4 stavebního zákona). d. V případě, kdy je stavba realizována stavebním podnikatelem (stavební firmou), je činnost stavebního dozoru zahrnuta do povinností, které na stavbě zajišťuje stavbyvedoucí. e. Stavbyvedoucího může vykonávat pouze fyzická osoba, která k tomu získala oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. V běžné řeči tedy osoba s autorizací. f. Stavbyvedoucí je povinen stvrdit vedení stavby podpisem a otiskem svého autorizačního razítka na úvodních listech stavebního deníku, který na stavbě vede. Stavební dozor je odborný dozor nad prováděním stavby vykonávaný, osobou, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru nebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe při provádění staveb ( 2 odst. 2 písm.d). Stavební dozor může vykonávat také autorizovaná osoba. Na výzvu stavebního úřadu je, podle povahy věci, osoba vykonávající stavební dozor, povinna zúčastnit se kontrolní prohlídky na stavbě ( 133 odst.4). Osoba vykonávající stavební dozor odpovídá spolu se stavebníkem za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací, za dodržení obecných požadavků na výstavbu, za bezbariérové užívání stavby a jiných technických předpisů a za dodržení rozhodnutí a jiných opatření vydaných k uskutečnění stavby ( 153 odst. 3). Osoba vykonávající stavební dozor sleduje způsob a postup provádění stavby, zejména bezpečnost instalací a provozu technických zařízení na staveništi, vhodnost ukládání a použití stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí a vedení stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě; působí k odstranění závad při provádění stavby, a pokud se jí nepodaří takové závady v rámci vykonávání dozoru odstranit, oznámí je neprodleně stavebnímu úřadu ( 153 odst. 4). Věcná náplň pojmu odborné vedení provádění stavby, jako vybrané činnosti ve výstavbě dle 158 odst.1, je konkretizována přes 160 odst. 1 jako povinná činnost stavbyvedoucího uvedena v ustanoveních 153 odst. 1 a odst Technickým dozorem stavebníka Technický dozor je dozorem vykonávaným zástupcem stavebníka nad prováděním stavby a ekonomickou stránkou výstavby. U staveb financovaných z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel (viz 2 odst. 2 písm. b) jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor nad prováděním stavby ( 152 odst. 4). Stavbyvedoucí je povinen spolupracovat s osobou vykonávající technický dozor stavebníka ( 153 odst. 2). Technický dozor stavebníka není vybranou činností ve výstavbě podle stavebního zákona a je náplní volné živnosti č. 70 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, která je definována v příloze č. 4 k Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., kterou s stanoví obsahová náplň technického dozoru takto: Technická činnost, jejímž obsahem je výkon technického dozoru, včetně provádění příslušných záznamů ve stavebních denících, spolupráce s autorským dozorem Strana 6 z celkového počtu 20 stran.7 projektanta a zástupci budoucích uživatelů a provozovatelů staveb a další související činnosti. Obsahem živnosti není výkon stavebního dozoru, projektování staveb, ani jejich provádění. o Stavební zákon č. 183/2006 Sb., v 158 nezahrnuje technický dozor stavebníka mezi vybrané činnosti ve výstavbě vyžadující oprávnění podle zvláštního předpisu, tj. autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění. o V konkrétních případech při výběru osob pro výkon uvedeného dozoru záleží na úvaze investora, zda s přihlédnutím k vyšší náročnosti či rozsahu stavby pověří dozorem autorizovanou osobu. o Odborné vedení provádění stavby je podle stavebního zákona vybranou činností ve výstavbě ( 158 odst. 1 stavebního zákona) a mohou ji vykonávat pouze fyzické osoby, které získaly oprávnění k jejich výkonu podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 360/1992 Sb.). 5. Technickým dozorem investora. Stavební praxí běžně používaný pojem technický dozor investora se ve stavebním zákoně neobjevuje. Místo toho používá zákon označení technický dozor stavebníka. Tento dozor je stavebník povinen zajistit u stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel. Osoba, která vykonává technický dozor stavebníka kontroluje průběh výstavby s ohledem na kvalitu a správnost prováděných prací a obvykle sleduje správnost vykazovaných prací ve vztahu na čerpání finančních prostředků. Kvalifikační požadavky pro vykonávání technického dozoru stavebníka stavební zákon nestanovuje. Smyslem technického dozoru investora je nejen kontrola postupu prací, ale především kvality prací v souladu s projektovou dokumentací schválenou v rámci stavebního řízení, s platnými technickými normami ve výstavbě a s uzavřenými smluvními závazky. To vše v souladu s platnými technickými a právními předpisy a zájmy investora. Rozsah technického dozoru investora je definován následujícím popisem prací: dodržování podmínek výstavby, stanovených územním rozhodnutím a stavebním povolením i obecně závaznými právními předpisy soulad vyšších dodávek i postupu výstavby s dokumentací projektu, a to jak s dokumentací souborného řešení projektu, tak také s realizační dokumentací projektu a s dalšími podmínkami, vyplívajícími z příslušného smluvního vztahu kontrola provedení směrového a výškového vytyčení stavby a geodetického kontrolního zaměření terénu kontrola prostorové polohy stavby s dokumentací projektu dodržení technických požadavků na výrobky a na stavbu v souladu s příslušným zákonem, technickými předpisy a normami, popř. dalšími smluvně přijatými standardy dodržování časového průběhu výstavby a termínu dokončení stavby kontrola a schvalování fakturace za provedené práce v průběhu výstavby v souladu se splátkovým kalendářem specifikovaným ve smlouvě o dílo Strana 7 z celkového počtu 20 stran.8 postup a způsob provádění stavby, zejména pokud jde o bezpečnost při práci, při instalaci a provozu různých zařízení a vybavení stavby, i pokud jde o ukládání a následné použití skladovaných materiálů nebo předmětů dodržování stanovených a sjednaných technických a technologických předpisů, revizi, zkoušek, v souvislostech s plněním smluvních závazků řádné provádění změnových řízení, zakreslování skutečného stavu do dokumentace stavby, pořizování dokumentace skutečného provedení (dokumentace pro kolaudační řízení) provádění všech předepsaných nebo dohodnutých zkoušek dodavateli (materiálů, výrobků, konstrukcí, atd.), vyžadování a kontrolu dokladů, prokazujících jakost dodávek odstraňovaní zjištěných vad a nedostatků v průběhu výstavby, přejímek a přípravy užívání promítání zlepšení do řešení projektu v průběhu jeho realizace K dalším povinnostem technického dozoru investora (TDI) patří provádění zápisů do stavebního deníku o svých zjištěních a návrzích požadování odezvy a hodnocení účinnosti opatření, vztahujících se k těmto zápisům. Dále pak také informování o závažných problémech. Další sjednané povinnosti TDI ukládají sledovat a kontrolovat: předávání staveniště obsah zápisů do stavebního deníku a zaujímání stanovisek k zápisům, pokud se dotýkají předmětu TDI přejímání předmětů dílčích plnění smluv od jednotlivých zhotovitelů i jejich finální plnění prověřování části dodávek při zakrývání prací (dodávek, které budou zakryty nebo se jinak stanou nepřístupnými) součinnost mezi projektantem, vyššími dodavateli a dodavateli při navrhování a provádění opatření k odstranění zjištěných závad a při provádění odůvodněných změn a zlepšení ohlašování a zjišťování archeologických nálezů i nálezů, které mohou být předmětem památkové péče, podle příslušných právních předpisů průběh přejímek, zkoušek, předávání a převzetí vyšších dodávek a dodávek, účast při kolaudačním řízení a řízení souvisejících (např. k prozatímnímu užívání stavby, nebo k předčasnému užívání stavby), a v průběhu zajišťování k tomu potřebných dokladů. 6. Autorským dozorem projektanta Autorský dozor je dohledem projektanta (viz 159 odst. 1) nad postupem další přípravy jako je projektová dokumentace pro provedení stavby i nad prováděním stavby. Autorský dozor projektanta je prováděn na základě smluvního stavu mezi ním a investorem. U staveb financovaných z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel (viz 2 odst. 2 písm. b) jako zhotovitel, je stavebník povinen - pokud projektovou dokumentaci pro tuto stavbu může zpracovat jen osoba oprávněná podle zvláštního předpisu (osoba autorizovaná) - zajistit autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací ( 152 odst. 4). Stavební úřad může ve stavebním řízení Strana 8 z celkového počtu 20 stran.9 přizvat na svůj náklad projektanta, kterého stavebník pověřil koordinací projektové dokumentace stavby zpracované více projektanty nebo koordinací autorského dozoru (hlavní projektant); navrhne-li stavebník přizvání hlavního projektanta, hradí jeho náklady ( 113 odst. 2). Osoba vykonávající autorský dozor je oprávněna provádět zápisy do stavebního deníku ( 157 odst. 2). 7. Superinspekcí autorizovaným ins pektorem V případě, kdy se pro to stavebník rozhodne, může si na svůj náklad objednat superinspekci stavby autorizovaným inspektorem, který stavbu kontroluje nejspíše v průběhu kontrolních prohlídek stavby, které jsou definovány ve stavebním povolení, resp. příloze k certifikátu stavby. Autorizovaný inspektor sleduje vedení stavby s ohledem na její provozuschopnost podmíněnou veřejnými zájmy na stavbu uplatňovanými. Jeho kontrola by měla v zásadě garantovat bezproblémové vydání kolaudačního souhlasu, který je nezbytný pro užívání poměrně rozsáhlého oboru staveb. 3.2 Povinnosti mandatáře při inženýrské činnosti Úkolem technického dozoru investora, který provádí mandatář společnost Inženýring dopravních staveb a.s. při realizaci staveb Blanka je splnit veškeré činnosti definované pod bodem 5. výše uvedeného seznamu v kapitole 3.1. Tato činnost je prováděna nejen na základě dlouhodobých zkušeností mandatáře v této oblasti stavebního podnikání, ale i neustálým zvyšováním profesní kvality svých zaměstnanců jako projektových manažerů. Společnost Inženýring dopravních staveb a.s. je certifikována dle mezinárodně uznávaných norem ISO řady Zatímco dříve se na normy ISO 9001, ISO 9002 a ISO 9003 pohlíželo především jako na nástroje určené pro výrobní sektor, další normy z této řady se orientují na potřeby sektoru služeb, apod. Správná aplikace norem z rodiny ISO 9000 zvyšuje efektivnost, komunikaci a morálku v organizaci. Do rodiny ISO 9000 patří celkem 20 dílčích norem (čísla ISO 9000 až 9004, některé však vícedílné), z nich jako ČSN byly zavedeny: ISO 9000 jsou ve skutečnosti celé rodiny norem, které se pod tato rodová jména shrnují pouze z důvodu větší přehlednosti. Obě rodiny se skládají z norem a směrnic, které souvisejí s řídicími systémy, a příbuzných norem upravujících terminologii a specifické nástroje, jako je audit (proces kontroly, zda systém řízení odpovídá normě). ISO 9000 je primárně zaměřena na řízení kvality, management jakosti. Představa kvality je značně relativní, proto standardizovaná definice kvality v ISO 9000 (poprvé byla vydána v roce 1987) shrnuje všechny ty znaky produktu, které požaduje zákazník. Management jakosti znamená, že organizace ručí za to, že její produkty odpovídají požadavkům jejích zákazníků. ČSN EN ISO ČSN ISO Normy pro management jakosti a zabezpečování jakosti. Část 1: Směrnice pro jejich volbu a použití (ISO :1994) Normy pro management jakosti a zabezpečování jakosti - Část 2: Kmenová směrnice pro používání ISO 9001, ISO 9002 a ISO 9003 ČSN EN ISO Normy pro management jakosti a zabezpečování jakosti - Část 3: Strana 9 z celkového počtu 20 stran.10 Směrnice pro použití ISO 9001: 1994 při vývoji, dodávce, instalaci a údržbě počítačového softwaru ČSN ISO /ČSN IEC ČSN EN ISO 9001 ČSN EN ISO 9002 ČSN EN ISO 9003 ČSN EN ISO ČSN ISO ČSN ISO NORMY PRO ŘÍZENÍ A ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI. Část 4: Pokyny pro řízení programu spolehlivosti / ŘÍZENÍ SPOLEHLIVOSTI. Část 1: Řízení programu spolehlivosti Systémy jakosti. Model zabezpečování jakosti při návrhu, vývoji, výrobě, instalaci a servisu (ISO 9001:1994) Systémy jakosti. Model zabezpečování jakosti při výrobě, instalaci a servisu (ISO 9002:1994) Systémy jakosti. Model zabezpečování jakosti při výstupní kontrole a zkoušení (ISO 9003:1994) Management jakosti a prvky systému jakosti. Část 1: Směrnice (ISO :1994) Management jakosti a prvky systému jakosti. Část 3: Směrnice pro zpracované materiály Management jakosti a prvky systému jakosti. Část 4: Směrnice pro zlepšování jakosti S procesem aplikace ISO souvisejí 3 termíny - registrace, akreditace a certifikace. Registrace (někdy ovšem označovaná také jako certifikace) je procesem kontroly, zda systém odpovídá příslušné normě z rodiny ISO 9000 s následným vydáním certifikátu (registračního osvědčení). Akreditace je naproti tomu procedura, při níž autoritativní orgán uděluje povolení jinému orgánu nebo osobě vykonávat specifické úkoly. V kontextu norem ISO 9000 se to vztahuje na činnost národních akreditačních orgánů, které udělují dalším subjektů pravomoc udělovat certifikace. Společnost Inženýring dopravních staveb a.s. byla certifikována společností STAVCERT Praha, spol. s r.o. která je akreditována od národního akreditačního orgánu České republiky - Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) a národního akreditačního orgánu Slovenské republiky - Slovenské národné akreditačné služby (SNAS) pro tyto certifikace: certifikace systémů managementu kvality (QMS); certifikace systémů managementu bezpečnosti informací (ISMS); certifikace systému environmentálního managementu (EMS); certifikace systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSMS); certifikace osob; certifikace výrobků včetně spotřebitelského řetězce lesních produktů; inspekční činnosti; činnosti ověřovatele pro oblast životního prostředí (program EMAS). Strana 10 z celkového počtu 20 stran.11 Kvalita inženýrských činností společnosti Inženýring dopravních staveb a.s. je zajištěna nejen profesní zdatností jejích zaměstnanců, ale průběžně ověřována platnou certifikací dle mezinárodních norem ISO řady 9000, (Knihou jakosti), která je každým rokem obnovována. Navíc společnost Inženýring dopravních staveb a.s. využívá ve své praktické inženýrské činnosti nové vědecké poznatky z projektového řízení (angl. termín Project Management). Projektové řízení představuje způsob rozplánování a realizaci složitých akcí, které je potřeba uskutečnit v požadovaném termínu s plánovanými náklady tak, aby se dosáhlo stanovených cílů. Společnost Inženýring dopravních staveb a.s. v této oblasti spolupracuje s českou SPŘ - Společností pro projektové řízení zabývající se managementem projektů, a je součástí IPMA (International Project Management Association). Projektové řízení představuje způsob rozplánování a realizaci složitých, zpravidla jednorázových akcí, které je potřeba uskutečnit v požadovaném termínu s plánovanými náklady tak, aby se dosáhlo stanovených cílů. Předmětem projektového řízení je projekt, chápaný jako jedinečný proces koordinovaných činností s daty zahájení a ukončení, prováděný pro dosažení cíle, vyhovující specifikovaným omezením v nákladech a zdrojích. V tomto kontextu je vyjádření zpracovatele supervize, společnosti GRID a spol., a.s., v bodu výše uvedené zprávy irelevantní. Navíc je citace,.. lze odhadnout potřebné nasazení týmu 50 až 60 pracovníků k zajištění dostatečné kontroly organizace a provádění prací, nepodložená žádnou odbornou analýzou, ani rešerší dostupných údajů o počtu pracovníků dozoru investora u srovnatelných staveb přímo na staveništi. Jak bylo uvedeno již pod bodem 4. této analýzy, činnost technického dozoru investora je dána následujícím popisem prací: dodržování podmínek výstavby, stanovených územním rozhodnutím a stavebním povolením i obecně závaznými právními předpisy soulad vyšších dodávek i postupu výstavby s dokumentací projektu, a to jak s dokumentací souborného řešení projektu, tak také s realizační dokumentací projektu a s dalšími podmínkami, vyplívajícími z příslušného smluvního vztahu kontrola provedení směrového a výškového vytyčení stavby a geodetického kontrolního zaměření terénu kontrola prostorové polohy stavby s dokumentací projektu dodržení technických požadavků na výrobky a na stavbu v souladu s příslušným zákonem, technickými předpisy a normami, popř. dalšími smluvně přijatými standardy dodržování časového průběhu výstavby a termínu dokončení stavby kontrola a schvalování fakturace za provedené práce v průběhu výstavby v souladu se splátkovým kalendářem specifikovaným ve smlouvě o dílo postup a způsob provádění stavby, zejména pokud jde o bezpečnost při práci, při instalaci a provozu různých zařízení a vybavení stavby, i pokud jde o ukládání a následné použití skladovaných materiálů nebo předmětů Strana 11 z celkového počtu 20 stran.12 dodržování stanovených a sjednaných technických a technologických předpisů, revizi, zkoušek, v souvislostech s plněním smluvních závazků řádné provádění změnových řízení, zakreslování skutečného stavu do dokumentace stavby, pořizování dokumentace skutečného provedení (dokumentace pro kolaudační řízení) provádění všech předepsaných nebo dohodnutých zkoušek dodavateli (materiálů, výrobků, konstrukcí, atd.), vyžadování a kontrolu dokladů, prokazujících jakost dodávek odstraňovaní zjištěných vad a nedostatků v průběhu výstavby, přejímek a přípravy užívání promítání zlepšení do řešení projektu v průběhu jeho realizace předávání staveniště obsah zápisů do stavebního deníku a zaujímání stanovisek k zápisům, pokud se dotýkají předmětu TDI přejímání předmětů dílčích plnění smluv od jednotlivých zhotovitelů i jejich finální plnění prověřování části dodávek při zakrývání prací (dodávek, které budou zakryty nebo se jinak stanou nepřístupnými) součinnost mezi projektantem, vyššími dodavateli a dodavateli při navrhování a provádění opatření k odstranění zjištěných závad a při provádění odůvodněných změn a zlepšení ohlašování a zjišťování archeologických nálezů i nálezů, které mohou být předmětem památkové péče, podle příslušných právních předpisů průběh přejímek, zkoušek, předávání a převzetí vyšších dodávek a dodávek, účast při kolaudačním řízení a řízení souvisejících (např. k prozatímnímu užívání stavby, nebo k předčasnému užívání stavby), a v průběhu zajišťování k tomu potřebných dokladů. 3.3 Vlastní provádění inženýrské činnosti mandatářem V souladu s uzavřenou mandátní smlouvou zajišťují pracovníci společnosti Inženýring dopravních staveb a.s. všechny činnosti, které jsou nezbytné pro komplexní výkon inženýrské činnosti na komplexu staveb Blanka a za jejich úplnost vzhledem k dlouholetým zkušenostem s realizací rozsáhlých staveb ručí. Jedná se zejména o tyto činnosti: Příprava stavby Fáze přípravy stavby se neustále prolíná s vlastní realizací podle harmonogramu výstavby. Zaměstnanci společnosti Inženýring dopravních staveb a.s., (v dalším jen IDS), spolupracují trvale s TDI, investorem a projektantem především v oblastech změn PD - inženýrské sítě, kácení zeleně podle potřeby stavby, řešení připomínek k realizaci ze strany památkářů,veřejnosti apod. Zvláštní pozornost je věnována průběžnému sledování okolní zástavby - pasportizace a repasportizace, která vyžaduje osobní jednání s vlastníky objektů ve fázi aktualizované dokumentace i technické posudky týkající se prohlídek komínů. Jedná se o stovky objektů, přičemž vlastnící nejsou jen z Prahy, ale i z celé ČR, jsou i zahraniční vlastníci, kteří trvale nežijí v ČR (Izrael, Velká Britanie, USA), se kterými je nutno jednat o souhlasu na zajištění jejich objektů a bez těchto souhlasů nelze pokračovat v ražbách tunelů. Strana 12 z celkového počtu 20 stran.13 Tato činnost bude pokračovat po celou dobu výstavby až do doby odstranění všech zajišťovacích prvků a konstrukcí, které byly zrealizovány během stavební činnosti. Výkonný management stavby Jedná se o střední článek řízení výstavby pod vedením mandatáře, tj. funkce ředitele divize a jeho odpovídajících partnerů ze strany projektanta, zhotovitele a zástupce odběratele. Tento článek řízení je zodpovědný za kontrolu plnění podmínek orgánů statní správy a za koordinaci zhotovitelů Cenová kontrola Tato oblast činnosti mandatáře zahrnuje kontrolu všech fakturačních položek týkající se výstavby městského okruhu. Ve vztahu k souhrnnému rozpočtu stavby jsou sledovány investiční a provozní náklady stavby. Tímto způsobem je kontrolována fakturace zhotovitele každý měsíc. Současně je touto činností prováděna i kontrola vzniklých víceprací či méněprací, které jsou předkládány zhotovitelem. V těchto případech spolupracuje IDS i s projektantem stavby a závěrečný souhlas musí být vždy potvrzen souhlasem investora, bez kterého není změna odsouhlasena. Obchodně - právní činnost Mandatář připravuje pro investora všechny podklady a jejich předjednání pro všechny právní úkony a to během celé výstavby - smlouvy o pronájmech, nájmech, ukončování smluv, uzavírání krátkodobých smluv atd. Po fázi přípravy a projednání se předává investorovi, který pak smlouvy uzavírá sám. Geodetická činnost Geodetické pracoviště IDS na stavbě zajišťuje v plném rozsahu výkon odpovědného geodeta investora a pro výkon této činnosti je náležitě přístrojově vybaveno. Majetko-právní činnost Mandatář zajišťuje přípravu (projednání a odsouhlasení s vlastníky nebo správci) smluvních zajištění všech stavbou dotčených nemovitostí (pozemky, stavby). Ve vlastní realizaci připravuje a projednává smlouvy o budoucích věcných břemenech všech inženýrských sítí. Tato činnost bude pokračovat i po dokončení stavby, to znamená, že se musí připravit smlouvy a projednat je včetně odsouhlasení, k závěrečnému majetko-právnímu dovypořádání, tj. připravit a projednat všechny smlouvy o věcných břemenech všech inženýrských sítí. Připravené a projednané smlouvy všech typů se pak průběžně předávají investorovi k závěrečnému podpisu. Administrátor výstavby Zodpovídá za přípravu koordinace stavební a technologické části. Připravuje technické podklady pro všechny stupně řízení včetně technických návrhů jak z oblasti přípravy tak pro stupeň realizace za spolupráce s projektantem, zhotoviteli a zástupcem odběratele. Zpracovává podklady pro technicko-ekonomický monitoring stavby. Technicko - ekonomický monitoring Na základě podkladů všech profesních činností, které se pro investora zajišťují, se provádí pravidelné, měsíční, technicko-ekonomické vyhodnocování postupů výstavby. Výsledky vyhodnocení jsou písemně zpracovány do Měsíční zprávy o postupu a příslušně distribuovány. Strana 13 z celkového počtu 20 stran.14 Vlastní výkon inženýrské činnosti zajišťuje při realizaci městského okruhu Blanka jako svoji hlavní pracovní náplň divize 3600 IDS, zejména pak odbory přípravy a realizace staveb a technologie s kapacitou 23 pracovníků, z nichž 15 pracovníků má pracoviště přímo na stavbě, dalších 8 pracovníků má pracoviště v sídle divize v ul.nádražní a na stavbu dochází. Pracovníci, kteří mají pracoviště přímo na stavbě jsou dislokováni takto: Stavba Troja Holešovice 4 pracovníci Stavba Letná - 4 pracovníci Stavba pracovníci Stavba pracovníci Technologická část stavby - v současné době přímo na stavbě 2 pracovníci Další pracovníci společnosti Inženýringu dopravních staveb a.s. zajišťují na této stavbě ostatní nezbytné činnosti jako jsou: - majetkoprávní činnost související se stávající zástavbou 4 pracovníci - cenová kontrola 2 pracovníci - činnosti odpovědného geodeta 3 pracovníci - technicko - ekonomický monitoring 5 pracovníků Řízení stavby provádějí pracovníci z oblasti managementu formou třístupňových kontrolních dnů (KD): 1. nižší management (2 pracovníci) - KD vedené technickým dozorem (podle jednotlivých úseků stavby) 2. střední management (2 pracovníci) - KD celé stavby vedené ředitelem divize společnosti Inženýring dopravních staveb a.s. 3. vrcholový management (1 pracovník) - KD vedené na úrovni generálního ředitele společnosti Inženýring dopravních staveb a.s. Obsahem jednání kontrolních dnů je vždy kontrola postupu prací a plnění harmonogramu výstavby ve vazbě na stanovené postupové termíny včetně stanovení konkrétních úkolů na další časové období. Celkový počet 42 pracovníků společnosti Inženýring dopravních staveb a.s. není konečný a v případě potřeby jsou stavy operativně posilovány o další odborné pracovníky, aby byla zajištěna kvalita a kontinuita prací. Všichni pracovníci, kteří se podílejí na realizaci v rámci činnosti TDI se pravidelně zúčastňují všech operativních technických porad za účasti projektanta a zhotovitele. V případě nutnosti vykonávají svoji činnost i ve vícesměnném provozu (např. kontrola zakrytých konstrukcí a pod). Z výše uvedených činností technického dozoru investora jednoznačně vyplývá, že při jejich plnění se uplatňují nejen pracovníci provádějící přímý dozor na staveništi, ale i pracovníci na úrovni vedení společnosti, v oddělení právním, v oddělení přípravy inženýrských činností, geodetů, majetkoprávního odboru, obchodního odboru a přizvaní konzultanti k dílčí odborné problematice. Strana 14 z celkového počtu 20 stran.15 Zpracovatel supervize, společnost GRID a spol., a.s., v bodě své zprávy zaměnil celkový počet pracovníků technického dozoru investora, kteří se podílejí na komplexu staveb Blanka, s obvyklým počtem pracovníků TDI působících přímo na staveništi. Počet potřebných pracovníků k zajištění dostatečné kontroly organizace a provádění prací na stavbě Blanka byl konzultován také s odborníky u těchto mezinárodních organizacích: RICS - Royal Institution of Chartered Surveyors v Londýně. Jedná se o nejstarší profesní organizaci, která byla založena již v roce 1868, a její rozvoj je spojen s dozorem nad výstavbou železniční sítě v Anglii v 19-ém století. V současné době má tato nevládní nezisková organizace přes členů a působí ve 140 zemích. Aby byla činnost této organizace správně pochopena ponecháváme její charakteristiku v angličtině: RICS was granted a Royal Charter by Queen Victoria in The Charter requires the Institution to maintain and promote the usefulness of the profession for the public advantage. This commitment to act in the interests of society in everything we do continues to be our guiding principle. RICS' role in knowledge, best practice, regulation, public affairs research and economic analysis. The Built Environment Group comprises the technical expertise of the following Professional Groups: Building Control Building Surveying Project Management Quantity Surveying and Construction. Podle odborných vyjádření členů RICS, pana Petera Champnesse, FRICS, (exprezident TEGoVA) a pana Teda Hartilla, (City Surveyor of the City of London), se pracovní činnost supervize, (která by se mohla v českých poměrech ztotožnit s TDI), odehrává z větší části mimo staveniště, při vyhodnocování průběhu výstavby. Pouze cca 15 až 20% této činnosti je spojeno s přímým dohledem prováděných prací na staveništi. Celkový počet pracovníků supervize je vždy odvislý od velikosti stavební akce. Toto vyjádření odpovídá také názoru pana Dr. Rolanda R. Vogela, současného presidenta BVS - Bundesverband öffentlich bestellter und vereidigter sowie qualifizierter Sachverständiger e. V. z Berlína. Materiály profesní organizace ASCE - American Society of Civil Engineeing, které se týkají supervize jsou z profesního hlediska podnětné, ale jejich využití pro posouzení počtu pracovníků TDI v českých podmínkách je vzhledem k rozdílné legislativě irelevantní. (To je názor i pana Mr. Howie Gelbtucha, vedoucího sekce Project Managementu na AI v Chicagu.) Strana 15 z celkového počtu 20 stran.16 4. 1 Závěrečný výrok 4. ZÁVĚR Cílem předložené zprávy bylo posoudit a ověřit kvalitu inženýrských činností prováděných mandatářem, společností Inženýring dopravních staveb a.s., v souvislosti s realizací souboru staveb Městského okruhu v úseku Myslbekova Pelc Tyrolka, komplexu staveb Blanka, podle platných právních norem k datu Na základě provedené detailní analýzy a kontroly skutečně prováděných činností mandatáře při výstavbě komplexu staveb Blanka konstatujeme: Celkový rozsah prováděné inženýrské činnosti mandatáře sestává z těchto činností: 1. Zajištění zadání dokumentace 2. Kontrola dokumentace 3. Zajištění územního řízení 4. Zajištění stavebního povolení 5. Zajištění výběrového řízení 6. Zajištění protokolárního předání stavby zhotoviteli 7. Kontrola prováděných prací (rozsah, termín, jakost, fakturace) 8. Zajištění protokolárního převzetí dokončené stavby objednatelem 9. Zajištění předkolaudačního a kolaudačního řízení 10. Předání dokončené stavby do majetku objednatele 11. Předání dokončené stavby do správy uživatele 12. Zajištění reklamačních řízení Veškeré tyto činnosti jsou prováděny na vysoké odborné úrovni, která převyšuje obvyklou kvalitu inženýrských činností na běžných stavbách. Zpracovatel supervize, společnost GRID a spol., a.s., ve své zprávy uvedla, že lze odhadnout potřebné nasazení týmu 50 až 60 pracovníků k zajištění dostatečné kontroly organizace a provádění prací na komplexu staveb Blanka. Počet 50 až 60 pracovníků je odhadnut správně, ale vztahuje se na všechny pracovníky TDI. Formulace vyjádření ve výše citované zprávě je však špatná, protože se tento počet vztahuje na všechny pracovníky podílející se na činnosti TDI, nikoli jenom na pracovníky TDI bezprostředně působící na staveništi. Podle odborných vyjádření předních odborníků z Anglie a SRN odpovídá z celkového počtu pracovníků TDI na ty, kteří provádějí svoji činnost na stavbě cca 15 až 20%. To je cca 10 pracovníků TDI přímo na komplexu staveb Blanka. Doc. Ing. Jaromír Ryska, CSc. odpovědný zástupce Strana 16 z celkového počtu 20 stran.17 5. Použitá literatura (1) Zákon č. 50/1976 Sb. v platném znění. (2) Vyhlášky navazující na stavební zákon, zákon č.50/1976 Sb. (3) Stavební zákon č. 183/2006 Sb. v platném znění. (4) Vyhlášky navazující na stavební zákon, zákon č.183/2006 Sb. (5) Platné ČSN normy řady 73. (6) Sborníky ÚRS Praha a.s. (7) Sborníky RTS, a.s. Brno. 6. PŘÍLOHY 6.1. Výpis z obchodního rejstříku mandatáře Základní technické údaje Tunelového komplexu Blanka Certifikát společnosti Bewert podle mezinárodní normy ISO Podstatná část Mandátní smlouvy Ukázka Měsíční zprávy o postupu výstavby. Výpis z obchodního re jstříku mandatáře: V ý p i s z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 2447 Datum zápisu: 28.února 1994 Obchodní firma: IDS Praha a.s. Sídlo: Praha 2, Na Moráni 3/360, PSČ Identifikační číslo: Právní forma: Akciová společnost Předmět podnikání: - Projektová činnost v investiční výstavbě - Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor - Výkon zeměměřičských činností - vedení účetnictví, vedení daňové evidence - Projektová činnost ve výstavbě - Provádění staveb, jejich změn a odstraňování - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Statutární orgán - představenstvo: Předseda představenstva: Ing. Bohumil Kvasnička, r.č /015 Praha 5, Devonská 2/1026, PSČ den vzniku funkce: 14.prosince 2005 den vzniku členství v představenstvu: 1.prosince 2005 člen představenstva: Ing O ldřich Hozák, r.č /024 Praha 5, U Kříže 633/26, PSČ Strana 17 z celkového počtu 20 stran.18 den vzniku funkce: 1.července 2007 člen pře dstavenstva: Mgr. Radka Kvasničková, r.č /0284 Praha 10, Průběžná 13, PSČ den vzniku funkce: 1.července 2007 Jménem společnosti jedná a společnost zastupuje předseda představenstva; v době nepřítomnosti předsedy místopředseda představenstva a jeden člen představenstva. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěné nebo napsané firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva a v době nepřítomnosti předsedy místopředseda představenstva a jeden člen představenstva. Dozorčí rada: člen dozorčí rady: Ing. Jiří Šulc, r.č /2283 Praha 4, Milerova 3043/2, PSČ den vzniku členství v dozorčí radě: 1.července 2007 člen dozorčí rady: Ing. Josef Kutil, r.č /2119 Praha 4, Chodov, Koštířova 2285/6, PSČ den vzniku členství v dozorčí radě: 1.července 2007 člen dozorčí rady: Ing. Miroslav Procházka, r.č /1919 Kamenice, Křížová 1018, PSČ den vzniku členství v dozorčí radě: 1.července 2007 Jediný akcionář: KVATRIS s.r.o. Praha 8, Zenklova 11/305, PSČ Identifikační číslo: Akcie: 10 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě ,30 Kč 10 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě ,60 Kč 100 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě ,20 Kč 217 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 8 234,20 Kč 98 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 823,40 Kč 2 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 823,20 Kč Základní kapitál: ,- Kč Splaceno: 100 % Ostatní skutečnosti: - Datum podpisu zakladatelské smlouvy: Založení společnosti: akciová společnost vznikla ve smyslu ustanovení 171 odst. Strana 18 z celkového počtu 20 stran.19 1 a 172 odst. 2 a 3 obchodního zákoníku. - Základní jmění je tvořeno nepeněžitým vkladem zakladatele. Předmětem nepeněžitého vkladu zakladatele tvoří podnik DP IS MHD o. z. Technické údaje Tunelového komplexu Blanka: Délka Tunelového komplexu Blanka STT JTT [m] [m] Tunelový úsek Brusnice Hloubený úsek 246,07 539,29 Ražený úsek 534,95 550,26 Hloubený úsek 323,96 308,72 Celkem 1104, ,27 Tunelový úsek Dejvice Hloubený úsek 1006, ,98 Celkem 1006, ,98 Tunelový úsek Královská obora Hloubený úsek 290,69 294,93 Ražený úsek 2230, ,83 Hloubený úsek 568,94 537,22 Celkem 3090, ,98 Celková délka tunelů hlavní trasy Celková délka ražených tunelů 2765, ,09 Celková délka hloubených tunelů 2736, ,05 Celková délka tunelů Délka hloubených tunelových ramp Malovanka 138,8 68 Prašný most ,9 U Vorlíků ,6 Trója 0 77,7 Celkem 448,8 699,2 Hloubené tunelové trouby celkem Ražené tunelové trouby celkem Tunelové trouby celkem 6599,53 m 5539,81 m 12139,34 m Plocha výrubu Dvoupruh 123,7 m 2 Strana 19 z celkového počtu 20 stran.20 Třípruh 172,6 m 2 Minimální nadloží ražených tunelů Maximální nadloží ražených tunelů Objem stavebních prací Ražené objekty Hloubené objekty 8 m 44 m m 3 (vyrubaný prostor) m 3 (obestavěný prostor) Výška průjezdného profilu 4,8 m Šířka jízdního pruhu 3,5 m Maximální stoupání 5% Návrhová rychlost 70 km/h Certifikát společnosti Bewert podle mezinárodní normy ISO 9002: Strana 20 z celkového počtu 20 stran. Zobrazit více
PŘÍPRAVA STAVEB - prověření pozemků či nemovitostí k uvažované výstavbě Posouzení vhodnosti z hlediska existence břemen, stávajících sítí, ochranných pásem, možností napojení na infrastrukturu, místních Více Stavebník. 152 stavebního zákona
Stavebník 152 stavebního zákona (1) Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby; tato povinnost se týká i terénních úprav a zařízení. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života Více STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI
STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI Výňatek ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 157 stavebního zákona 1) Při Více INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS
PŘÍLOHA Č. 2 k Příkazní smlouvě INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS VÝKONOVÁ FÁZE Č. 5 PŘÍPRAVNÁ FÁZE - ZABEZPEČENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ 1. Technická, odborná, kontrolní a organizační činnost při práci se všemi stupni Více Základy investování. Účastníci + Dozory
Základy investování Účastníci + Dozory Účastníci zúčastněné aktivně se podílející účastníky investičního projektu (přímí účastníci) mající společný zájem na rychlé a úspěšné realizaci investice - primární Více Správa železniční dopravní cesty, státní organizace smluvní vzor objednatele Schválen č. j.: 9112/12-OP STAVEBNÍ DENÍK
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace smluvní vzor objednatele Schválen č. j.: 9112/12-OP STAVEBNÍ DENÍK (údržba a opravy staveb státních drah) Název stavby (díla) / dle SoD/:......... Správa Více Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice
STRUKTURA SMLOUVY O DÍLO Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora Více ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Obec Osík Osík 240, 569 67 Osík, IČ: 00277100, tel: 461 612 573, e-mail: osik@lit.cz, www.osik.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku spojenou se zajištěním technického dozoru investora na akci: Více Výkon inženýrské činnosti technického dozoru investora
NÁRODNÍ ÚSTAV LIDOVÉ KULTURY STRÁŽNICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky : Výkon inženýrské činnosti technického dozoru investora stavba: ZÁMEK STRÁŽNICE VESTAVBA VÝTAHU A OBNOVA VYBRANÝCH MÍSTNOSTÍ Více Výzva k podání nabídek. veřejné zakázky malého rozsahu. (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) s názvem
1 Výzva k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) s názvem Zajištění technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora Více Krajská hygienická stanice jako dotčený orgán státní správy ve stavebním řádu
Krajská hygienická stanice jako dotčený orgán státní správy ve stavebním řádu KHS jako dotčený orgán 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Orgán Více Zajištění činnosti technického dozoru investora a koordinátora BOZP stavby Městská knihovna v Chebu oprava fasády a střechy.
Město Cheb Poskytuje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na služby dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen zákon) Zajištění činnosti technického Více Výzva k podání nabídky do výběrového řízení
..... Výzva k podání nabídky do výběrového řízení Vážená paní, Vážený pane, Jako zástupce zadavatele Slezská univerzita v Opavě, se sídlem Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, IČ: 47813059, si Vás dovoluji Více NABÍDKA SLUŽEB. Jiří Dvořák. autorizovaný inspektor. specialista bezpečnosti práce. analýza rizik. koordinátor BOZP na staveništi
NABÍDKA SLUŽEB Jiří Dvořák autorizovaný inspektor specialista bezpečnosti práce analýza rizik koordinátor BOZP na staveništi zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při Více ZADAVATEL: zpracovaná v rozsahu ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA Více Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve smyslu 18/3 za podmínek uvedených v 6, zákona 137/ 2006 Sb. o veřejných zakázkách
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve smyslu 18/3 za podmínek uvedených v 6, zákona 137/ 2006 Sb. o veřejných zakázkách A) Identifikační údaje zadavatele Národní památkový ústav, Více a rl ~ ll ll ll ll.. ll ll ll ~ fil g ~ IČ':-DIC : II spoi~gnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ll soudem v Jil
Příloha č. 13 Příloha č. 13 Vzor protokolu o provedeném odstranění vad a nedodělků {"Protokol") sepsaný níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami Městská část Praha 8 se sídlem: Praha 8- Libeň, Zenklova Více Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací. Revize Technických kvalitativních
Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací Revize Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací, Kapitoly 1 Všeobecně Ing. Jaroslav Vodička 1 Historie řešení otázek kvality Více MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV TAJEMNÍK ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI S M Ě R N I C E č. S /2009 O ZŘIZOVÁNÍ VĚCNÝCH BŘEMEN Garant: Rozsah působnosti: Ludmila Wágnerová, odbor majetkoprávní Uvolnění členové zastupitelstva Více Stavební úřad. Příloha č. 5 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu. Obecní úřad Sokolnice. Komenského 435 664 52 SOKOLNICE. V... dne...
Příloha č. 5 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Obecní úřad Sokolnice Stavební úřad Komenského 435 664 52 SOKOLNICE V... dne...... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU podle ustanovení Více ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY
Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Základní škola Laškov,okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SMĚRNICE O ZABEZPEČENÍ Více Adresa příslušného úřadu
Příloha č. 8 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: OHLÁŠENÍ STAVBY podle ustanovení 104 odst. 1 písm. a) až e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování Více OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky.
OBECNÍ ÚŘAD Bříza SMĚRNICE Č 2/2015 O ZABEZPEČENÍ ZÁKONA PRO VÝKON KONTROLY č. 320/2001 Sb. O FINANČNÍ KONTROLE a Manuál provádění kontrol k programu průběžných a následných kontrol Obec: Bříza Adresa: Více DOHODA o spolupráci při zajištění přípravy a realizace komunikačního díla
Dohoda o spolupráci Psáry IkSD Kú SK. 125 /ZcČR DOHODA o spolupráci při zajištění přípravy a realizace komunikačního díla Název stavby: Přeložka silnice 111105 Strany dohody:. Obec Psáry se sídlem: Pražská Více Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace
Údaje veřejné zakázky Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Název veřejné zakázky (název projektu) Identifikační číslo EDS Druh veřejné zakázky Druh zadávacího řízení Limit veřejné zakázky Více OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. stavby terénních úprav zařízení. Věc:
Příloha č. 7 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:. Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad Ulice: náměstí T.G.Masaryka 89 (sídlo Bratrská 358-zámek) PSČ, obec: 751 31 Lipník nad Více STAVEBNÍ ZÁKON, SMLOUVA O DÍLO, INŽENÝRING, ISO NORMY, PPP PROJEKTY, MARKETING VE STAVEBNICTVÍ
Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti STAVEBNÍ ZÁKON, SMLOUVA O DÍLO, INŽENÝRING, ISO NORMY, PPP PROJEKTY, MARKETING VE STAVEBNICTVÍ 126EKMN - Ekonomika a management letní semestr Více Ceník 800-0 Vedlejší a ostatní činnosti. 004 Vedlejší a ostatní náklady fáze PD pro provádění stavby
Cenová soustava RTS 2014 Ceník 800-0 Vedlejší a ostatní činnosti 004 Vedlejší a ostatní náklady fáze PD pro provádění stavby 004 1 Vedlejší náklady ve fázi zpracování PD pro provádění 004 11 Příprava stavby Více Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:...
Příloha č. 8 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: OHLÁŠENÍ STAVBY podle ustanovení 104 odst. 1 písm. a) až e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování Více Řízení výroby a poskytování služeb
datum platnosti: 1/2/2011 výtisk číslo: 1 vydání: 1. nahrazuje: jméno funkce datum podpis Zpracoval: Eva Klierová PVIS manažer projektu 1/2/2011 Schválil: Jozef Dírer prokurista 1/2/2011 Rozdělovník výtisků Více Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice
PŘÍPRAVA INVESTORA VÝBĚR PROJEKTANTA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace Více ŘÍZENÍ ZHOTOVOVÁNÍ STAVBY, BEZPEČNOSTNÍ MANAGEMENT
ŘÍZENÍ ZHOTOVOVÁNÍ STAVBY, BEZPEČNOSTNÍ MANAGEMENT 126EKMN - Ekonomika a management letní semestr 2013/2014 Ing. Eduard Hromada, Ph.D. eduard.hromada@fsv.cvut.cz Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme Více ,,Výkon technického dozoru investora při přípravě, realizaci, dokončení a uvedení
Výzva k podání cenové nabídky Město Moravský Beroun Vás vyzývá k podání cenové nabídky na realizaci zakázky III. kategorie (dle metodického pokynu Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období Více NÁVRH MANDÁTNÍ SMLOUVY NA VÝKON TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA. č. 01/12. uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. (Obchodního zákoníku) mezi:
NÁVRH MANDÁTNÍ SMLOUVY NA VÝKON TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA č. 01/12 uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. (Obchodního zákoníku) mezi: 1. Mandant (odběratel): Město ČESKÁ LÍPA nám. T. G. Masaryka Více představení společnosti
MV projekt spol. projektová a inženýrská Činnost v oblasti vodního hospodářství a ekologie Obec Psáry Pražská 137 Psáry 252 44 váš DOPIS ZNAČICY/ZE DNE NAŠE značka VYŘIZUJE Ing. M.Valečka MÍSTO ODESLÁNI, Více 1. Identifikační údaje zadavatele
Slezská diakonie 73701 Český Těšín, Na Nivách 259/7 Věc: Písemná výzva k podání nabídky u zadávacího řízení pod označením TDI a Koordinátor BOZP pro projekt Diakonické a vzdělávací centrum Vážení, v souladu Více ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM (STAVEBNÍ POVOLENÍ) ČÁST A
Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Rumburk odbor stavební úřad Ulice: Třída 9. května 1366/48 PSČ, obec: 408 01 Rumburk Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM Více KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Jednací řízení s uveřejněním. Výstavba vědeckotechnického parku včetně technologie aerodynamického tunelu. v.1.
KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Jednací řízení s uveřejněním Výstavba vědeckotechnického parku včetně technologie aerodynamického tunelu v.1.7 Textová část kvalifikační dokumentace zadávací řízení dle zákona Více MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í
č.j.: 233/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 216 ze dne 10.04.2013 Uzavření dodatku č. 32 k mandátní smlouvě mezi Městskou částí Praha 3 a společnostmi Správa komunálního Více MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 71 ze dne 12.02.2014
č.j.: 82/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 71 ze dne 12.02.2014 "MŠ V Zahrádkách - výstavba nového objektu" - výkon technického dozoru investora Rada městské části I. s c Více Stavební úřad Rychnov u Jbc. n. N.
Stavební úřad Rychnov u Jbc. n. N. Městský úřad Rychnov u Jbc. n. N. Husova 490 468 02 - Rychnov u Jabl. n. N Telefon: 483 388 784 Mobil: 603 415 235 Fax:483 388 006 E-mail: mnedomlelova@rychnovjbc.cz Více A. STAVEBNÍ DENÍK / stavby centrální /
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace smluvní vzor objednatele Schválen č.j.: S 17307/09- OI A. STAVEBNÍ DENÍK / stavby centrální / Stavba / název dle SoD /:............ Číslo stavby /objednatele Více ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY
Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Základní škola Laškov,okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SMĚRNICE O ZABEZPEČENÍ Více Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice
ŘÍZENÍ STAVEBNÍHO DÍLA I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora Více Výzva k podání nabídky do výběrového řízení
..... Výzva k podání nabídky do výběrového řízení Vážená paní, Vážený pane, Jako zástupce zadavatele Cyklistická stezka Brno-Vídeň, DSO, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice IČ: 75045974 si Vás dovoluji Více U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 63/2015
č.j.: 63/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 49 ze dne 28.01.2015 SARA II. Pražačka přestavba bazénu výkon technického dozoru investora Rada městské části I. s c h v a l u j Více Přehled zkušebních okruhů
Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení Více Fakulta stavební ské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba. Investorskáčinnost TDI, AD,
Fakulta stavební Vysoké školy báňskb ské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba Investorskáčinnost TDI, AD, Stavební inženýring Literatura Hájek, V. a kol.: Řízen zení stavební Více Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy
Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1602 ze dne 25.10.2011 k návrhu na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy a změnu Úkolů odborů Magistrátu Více Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů Více Výměna oken v místnostech s otevřenými ohništi nebo instalovanými spotřebiči paliv
Výměna oken v místnostech s otevřenými ohništi nebo instalovanými spotřebiči paliv u staveb pro bydlení a pro rodinnou rekreaci metodická pomůcka Ministerstva pro místní rozvoj Obsah 1. Úvod 2 2. Základní Více PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen
SMLOUVA O DÍLO na provedení díla PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen číslo smlouvy 01/2008 I. SMLUVNÍ STRANY Zhotovitel : Se sídlem: Bankovní spojení: Číslo účtu : IČ : DIČ : CZ Statutární Více Systémy řízení EMS/QMS/SMS
Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace Více Hlavičkový papír obce
Hlavičkový papír obce Tento projekt REKONSTRUKCE AREÁLU FARY MALENICE (IKS centrum MALENICE) je spolufinancován Evropskou unií V Malenicích 14. 05. 2013 Adresa uchazeče: Věc: Výzva k podání nabídky a zadávací Více OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá
OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval: Více SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013
Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává: Více Vytyčování staveb a hranic pozemků
Vytyčování staveb a hranic pozemků Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským Více Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP
Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění Více SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.
SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé Více Statut Technologické agentury České republiky
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek Více ČÁST A. I. Identifikační údaje stavby (název, účel stavby, místo)...
Příloha č. 13 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Prachatice, odbor komunálních služeb a dopravy Ulice: Velké náměstí 3 PSČ, obec: 383 01 Prachatice ŽÁDOST O POVOLENÍ Více Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková
Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména Více Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění Více INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti
INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti Více Vytyčování staveb a hranic pozemků (1)
Vytyčování staveb a hranic pozemků (1) Vytyčování staveb a hranic pozemků Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Více VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. května 2007 č. 561 k vytvoření účetnictví státu Vláda I. schvaluje 1. vytvoření účetnictví státu s účinností od 1. ledna 2010, 2. Základní Více SMĚRNICE č. 1/2014. Postup při zadávání stavebních prací, služeb a dodávek
ORLOVAN, bytové družstvo Energetiků 640, Orlová - Lutyně SMĚRNICE č. 1/2014 Postup při zadávání stavebních prací, služeb a dodávek Kontrolou pověřen: vedoucí technického úseku Touto směrnicí se upravuje Více Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále Více MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007
Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ Více VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
Olomouc 21. 9. 2009 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ROZVOJ A KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO LIDI BEZ DOMOVA TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA A KOORDINÁTORA BOZP vyhlášenou v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., Více každé osoby uvedené v tomto seznamu,.
Strana 4562 Sbírka zákonů č. 344 / 2014 Částka 137 344 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech Více VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Oprava volného bytu č. 21 v domě č.p. 300 v ulici Sluneční v Pardubicích
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č.8 /2013/Město Oprava volného bytu č. 21 v domě č.p. 300 v ulici Sluneční v Pardubicích 1. Základní údaje o zadavateli: Statutární město Pardubice Více OHLÁŠENÍ VODNÍCH DĚL 1) URČENÝCH PRO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO KAPACITY 50 EKVIVALENTNÍCH OBYVATEL
*) Příloha č. 20 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu OHLÁŠENÍ VODNÍCH DĚL 1) URČENÝCH PRO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO KAPACITY 1. Stavebník 2) 50 EKVIVALENTNÍCH Více 21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. 1 Rozsah platnosti
21/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti Více Směrnice ke schvalování účetní závěrky města Lanškroun
nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www. lanskroun.eu Kancelář starosty a tajemníka Čj.: Počet listů dokumentu: 15 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: Směrnice ke schvalování účetní závěrky města Lanškroun Více Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4
Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu Více *crdux003n1mc* Drážní úřad. 121 06 Praha 2. Č.j.: DUCR-59416/11/Jr. Metodický pokyn. pro uznávání certifikačních orgánů
Drážní úřad Wilsonova 300/8 *crdux003n1mc* CRDUX003N1MC 121 06 Praha 2 Č.j.: DUCR-59416/11/Jr Metodický pokyn pro uznávání certifikačních orgánů pro certifikaci výrobců železničních kolejových vozidel Více PARTNEŘI PŘI VÝSTAVBĚ SPOLEČNOST. Partneři ve výstavbovém procesu. stavebník (objednatel, investor) projektant. zhotovitel (dodavatel stavby)
Smluvní vztahy ve výstavbě Poptávka, nabídka, smlouva o dílo, plnění Projektování elektrických systémů České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb ng. Ladra 1 Partneři Více 21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu
21/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti Více 1.2 Podle výše citovaného ustanovení nařízení vlády písemná dokumentace o zabezpečení zkoušek podle bodu 1.1 písm. c) zahrnuje
Návrh na udělení akreditace pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti fyzických osob předkládaný podle 3 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti Více Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o.,
A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Františka 2.01 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 z 8 OBSAH: A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi... 3 A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace... Více stavbě život profil společnosti
v d e c h n e m e stavbě život profil společnosti PIIS s.r.o. Společnost PIIS s.r.o. byla založena v roce 1992. Předmětem činnosti společnosti jsou komplexní služby v oblasti stavebnictví. Naše síla tkví Více odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz
Městský úřad Svitavy odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz Č.j.: 23588-11/OV-389-2011/hal Oprávněné úřední osoby: Luděk Více VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ DODAVATELE STAVBY
01. 10. 2008 1 (celkem 5) VŘ-K23-21952/0 Číslo: 2 1 9 5 2 Datum: 15.10.2009 Stavba / zakázka: Inženýrské sítě pro výstavbu RD Objekt: VODOVOD, DEŠŤOVÁ KANALIZACE, VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, NN, SADOVÉ ÚPRAVY VÝBĚROVÉ Více VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU
ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Česká republika Státní Více Řízení kvality a bezpečnosti potravin
Řízení kvality a bezpečnosti potravin Přednáška 6 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Téma přednášky Akreditační systém v ČR a jeho mezinárodní vazby Oficiální uznání, že akreditovaný subjekt je kompetentní Více S m ě r n i c e č. 5/2002
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace Zlín, K majáku 5001 S m ě r n i c e č. 5/2002 ředitele příspěvkové organizace k výkonu majetkové správy silnic ve vlastnictví Zlínského kraje Více "VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA"
"VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA" Obsah nabídky veřejné zakázky strana 02 A Identifikační údaje strana 03 B Základní kvalifikační předpoklady strana 04 C Profesní kvalifikační předpoklady Více MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné Více ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:
ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není Více JAK SE PŘIPRAVIT NA VÝSTAVBU WELLNESS
JAK SE PŘIPRAVIT NA VÝSTAVBU WELLNESS Ing. Martina Bauerová, Bazény a wellness s.r.o., projektový ateliér Přípravné práce pro výstavbu - projektová dokumentace, výběr zhotovitele, správní řízení ve výstavbě Více PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM
ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological Consulting Více Workshop Investice. Představení fází procesu Investice
Workshop Investice Představení fází procesu Investice Workshop Investice cíl - Seznámení účastníků (zájemců) s koncepcí workshopů, představit aktivisty a zdůraznit zaměření na praxi; - Sdílení dobré praxe; Více výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005
výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management............................................... Více AUTORIZOVANÝ INSPEKTOR
AUTORIZOVANÝ INSPEKTOR V PROCESU POVOLOVÁNÍ STAVEB PODLE ZÁKONA č.183/2006 Sb. STAVEBNÍM ŘÁDU OSTRAVA 5.- 6. LISTOPADU 2011 AUTORIZOVANÝ INSPEKTOR 143 Autorizovaným inspektorem jmenuje ministr MMR FO, Více STAVEBNÍ ZÁKON V PRAXI
NOVÝ KURZ V NABÍDCE OD 1. 11. 2012 STAVEBNÍ ZÁKON V PRAXI Autorský tým: Ing. Lenka Holendová, Ing. Jaroslav Smíšek Cíl kurzu: Obsah kurzu Kurz seznámí účastníky s jednotlivými oblastmi, které stavební Více 2017 © DocPlayer.cz Ochrana osobních údajů | Podmínky obsluhování | Kontaktní formulář