Source: http://docplayer.fi/1852474-Kalaasin-alueen-kunnallistekniikka.html
Timestamp: 2020-04-05 01:30:08+00:00
Document Index: 15972625

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Kalaasin alueen kunnallistekniikka - PDF Free Download
Download "Kalaasin alueen kunnallistekniikka"
Tero Kai Jääskeläinen
1 Mäntsälän Kunta Mäntsälän Vesi Kalaasin alueen kunnallistekniikka Urakkaohjelma Tarkistanut Kirjoittanut Pekka Savolainen Asko Määttänen Mäntsälän kunta Heikinkuja 4 FI MÄNTSÄLÄ Finland Puhelin: *(019)
2 Sisällys TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Rakennuttaja Rakennuskohde Alueet 1 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS Urakkamuoto Maksuperuste Urakkasuhteet 1 3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakkarajat Sivuvelvollisuudet Muut määräykset Työmaapalvelut Työmaan johtovelvollisuudet 3 4. TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA Tilaajan suoritusvelvollisuus 3 5. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT Sopimusasiakirjat Määrälaskenta Sopimusasiakirjojen julkisuus 4 6. URAKKA-AIKA Suoritusaika Töiden aloitus Töiden valmistuminen Välitavoitteet Viivästyssakko 4 7. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET Urakoitsijan vakuudet Rakennusajan vakuus Takuuaika ja takuuajan vakuus Tilaajan vakuudet Vakuutukset 5 8. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko Ennakko Hintasidonnaisuudet 5
3 8.3 Laskujen maksuaika 6 9. ORGANISAATIOT Tilaajan organisaatio/edustajat Urakoitsijan organisaatio/edustajat YHTEISET TOIMITUKSET Katselmukset Työmaakokoukset Työmaapäiväkirja Vastaanottotarkastus Takuutarkastus LAADUNVARMISTUS Tilaajan laadunvarmistus Urakoitsijan laadunvarmistus RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin Ongelmajätteet Työvoimamääräykset Ilmoitukset lääninverovirastolle 7
4 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja Rakennuttajana ovat Mäntsälän Kunta katujen ja Mäntsälän Vesi vesihuollon osalta. Yhteyshenkilöt: Tekninen johtaja Pekka Savolainen, puh Katupäällikkö Asko Määttänen, puh Toimitusjohtaja Hanna Yli-Tolppa, puh Rakennuskohde Tämä urakkaohjelma käsittää Kalaasin alueen kunnallistekniikan rakentamisen välillä Sälinkääntie Peltolantie sekä Färjärinraitin perusparantamisen. Rakennuttaja edellyttää, että tarjouksen antaja tutustuu ennen tarjouksen antamista rakennuskohteeseen. 1.3 Alueet Urakoitsija saa perustaa tukikohtansa Liedontien eteläpuolella olevien kiinteistöjen alueelle. Tukikohdan järjestelystä on sovittava rakennuttajan kanssa. Urakka-alueen läheisyydessä olevien kiinteistöjen liikenteen tulee olla järjestetty ja turvattu koko urakan suorituksen ajan. 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAA- JUUS 2.1 Urakkamuoto Urakka on kokonaisurakka lukuun ottamatta louhintaa, mikä suoritetaan yksikköhintaurakkana. Tarjoukseen on sisällytettävä määräluetteloissa mainittu määrä louhintaa. 2.2 Maksuperuste Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvä kokonaishinta. Lisäksi urakoitsijan on annettava yksikkö- / hyvityshinnat tarjouslomakkeella pyydetyistä työsuorituksista. 2.3 Urakkasuhteet Urakoitsija voi antaa osan töistä tilaajan hyväksymille aliurakoitsijoille. 1
5 3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 3.1 Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakkaan kuuluu: Kalaasin alueen kunnallistekniikan rakentaminen välillä Sälinkääntie Peltolantie sekä Färjärinraitin perusparantaminen. Työ käsittää kadun, korotetun jalkakäytävän, kuivatusjärjestelmien sekä vesihuollon rakentamisen. Tiet päällystetään asfalttibetonilla. Vesihuollon rakentaminen käsittää viettoviemärin ja vesijohdon runkolinjojen siirtämisen K-Supermarket Kalaasin tontilta Liedontien katualueelle. Vesihuollon rakentamisessa tulee putken osina ja sulkuventtiileinä käyttää sellaisia osia, joita Mäntsälän Vesi muutoinkin käyttää vesihuollon rakentamisessa. Mäntsälän Vedellä on Hawlen osista vuosisopimus Oy Lining Ab:n kanssa. Urakoitsija suorittaa tarvittavat tarkemittaukset urakkasuorituksestaan sisältäen maan alle jäävät putket ja laitteet. Vesihuollon osalta tarkemittaus tulee suorittaa Mäntsälän Veden tarkemittausohjeen mukaisesti Urakkarajat Viemäri ja vesijohto liitetään nykyiseen vesihuoltoon suunnitelmapiirustusten mukaisesti. Vesihuoltolinjojen liittämisen olemassa oleviin verkostoihin suorittaa urakoitsija vesihuoltolaitoksen valvomana. Urakoitsijalle kuuluu kaikki liitostyön suorittamisen maanrakennustyöt. Urakoitsija suorittaa liittämiseen liittyvät mahdolliset linjojen sulkemiset ja vesikatkoista tiedottamisen vesihuoltolaitoksen valvomana. Vesihuoltotöihin lasketaan sadevesiviemärin runkojohto tarkastuskaivoineen. Kadun ja sen vierialueiden kuivatusta palvelevat ritiläkaivot haaroineen lasketaan katukustannuksiin. 3.2 Sivuvelvollisuudet Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa Tilaajavastuulain mukaiset asiakirjat eli kaupparekisteriote, verovelkatodistus sekä ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä tai muu vastaava luotettava selvitys verojen, ennakonpidätystilitysten, sosiaaliturvamaksujen ja eläkemaksujen suorittamisesta. Muuna luotettavana selvityksenä pidetään mm. Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämää voimassaolevaa pätevyystodistusta. Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle mahdollisten aliurakoitsijoiden vastaavat selvitykset verojäämistä ja edellä mainittujen työnantajamaksujen suorittamisesta. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Urakoitsijan on liitettävä tarjoukseensa voimassa oleva todistus ennakkoperintärekisteriin merkitsemisestä ja arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitymisestä. 2
6 Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen urakoitsija, aliurakoitsija tai näiden alihankkija, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä. Urakan kestäessä yli 6 kk on urakoitsijan esitettävä verovelkatodistus ja ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä 6 kuukauden välein. Maksujen laiminlyöminen on urakkasopimuksen purkuperuste Muut määräykset Urakoitsijan tulee vastata, että työkohteessa noudatetaan voimassa olevia työturvallisuusmääräyksiä. Urakoitsijan tulee valvoa työturvallisuusmääräysten noudattamista, myös aliurakoitsijoiden osalta. Yleisillä tie- ja katualueilla toimittaessa yrityksen henkilöstöllä pitää olla voimassaoleva tie / katuturvakoulutus. Vesijohtotöitä tekevällä urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva vesihygieniapassi. Pääurakoitsijan tai pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan on huolehdittava siitä, että yhteisellä rakennustyömaalla noudatetaan kulkulupakäytäntöä ja työmaalla liikuttaessa käytetään työturvallisuuslain mukaisia kuvallisia henkilötunnisteita sekä valvottava niiden käyttöä. Sama koskee myös hänen käyttämiään alaurakoitsijoita. Muut noudatettavat yleiset työselitykset ja määräykset on esitetty tämän urakkaohjelman liitteinä olevissa työkohtaisissa työselityksissä. 3.3 Työmaapalvelut 3.4 Työmaan johtovelvollisuudet Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. 4. TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 4.1 Tilaajan suoritusvelvollisuus Kadun rakennekerrosten rakentamisen yhteydessä on eri laitoksille annettava mahdollisuus ennen rakennekerrosten rakentamista alitusputkien asentamiseen tai sovittava niiden kanssa työn suorittamisesta. 5. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 5.1 Sopimusasiakirjat Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava: A. Kaupalliset asiakirjat a) urakkasopimus b) urakkaneuvottelupöytäkirja c) yleiset sopimusehdot YSE 1998 d) tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset 3
7 e) urakkaohjelma f) tarjous g) muutostöiden yksikköhintaluettelo h) Kunnallisteknisten töiden määrämittausperusteet KM 02 B. Tekniset asiakirjat a) työselitys b) piirustukset c) Kunnallisteknisten töiden yleinen työselostus KT Määrälaskenta Tilaaja on suorittanut määrälaskennan (määräluettelot), määräluettelo ei sido rakennuttajaa lukuun ottamatta louhinnan määrää. Työmäärät tarkistetaan vain siltä osin, kun työn aikana joudutaan poikkeamaan rakennussuunnitelmista. 5.3 Sopimusasiakirjojen julkisuus Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten asiakirjojen julkisuutta koskevia ja kuntalain säännöksiä. 6. URAKKA-AIKA 6.1 Suoritusaika Tarjouspyynnön mukaisesti Töiden aloitus Urakoitsijalla on oikeus aloittaa työt heti kun urakkasopimus on tehty ja työaikainen vakuus jätetty tilaajalle Töiden valmistuminen Urakan on oltava valmiina viimeistään tarjouspyynnössä mainittuun päivämäärään mennessä Välitavoitteet Katutöiden tulee olla soravalmiina Viivästyssakko Viivästyssakko on kultakin työpäivältä, jonka urakka myöhästyy urakkasopimuksessa mainitusta valmistumisesta 0,05 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Viivästymissakko lasketaan enintään 50 työpäivältä. 4
8 7. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 7.1 Urakoitsijan vakuudet Rakennusajan vakuus Rakennusajan vakuus on 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle heti, kun työntulos on kokonaisuudessaan otettu vastaan, kun vastaanottotarkastuspöytäkirja on allekirjoitettu, kun takuuajan vakuus on asetettu, kun mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle henkilölle, jolle rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen sekä kun rakennuttajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen vakuus niiden selvittämiseksi ja suorittamiseksi on asetettu Takuuaika ja takuuajan vakuus Takuuaika on kaksi vuotta. Takuuajan vakuus on 2 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. 7.2 Tilaajan vakuudet Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta. 7.3 Vakuutukset Urakoitsijan tulee ottaa rakennuskohteelle YSE 38 mukainen vahinkovakuutus. 8. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 8.1 Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko Urakkasopimukseen/tilaukseen laaditaan urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko. Maksuerätaulukon viimeisen maksuerän tulee olla 10 % urakan kokonaishinnasta. Mäntsälän Veden osalta tulee maksuerätaulukossa olla 10 % suuruinen erä hyväksyttävästi toimitetuista tarkemittaustiedoista Ennakko Ennakkomaksua ei suoriteta. 8.2 Hintasidonnaisuudet Urakkahintaa ei sidota indeksiin. 5
9 8.3 Laskujen maksuaika Laskujen maksuaika on 21 vrk siitä kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle ja tilaajan asettama valvoja on sen allekirjoituksellaan hyväksynyt. 9. ORGANISAATIOT 9.1 Tilaajan organisaatio/edustajat Tilaajan toimivaltaisena edustajana toimii rakennuttajan myöhemmin määräämä henkilö. Rakennussuunnitelmien muuttamista koskevia tahdonilmaisuja antamaan ja pienistä ja kiireellisistä muutoksista määräyksiä antamaan on oikeutettu rakennuttajan myöhemmin määräämä henkilö. Paikallisvalvojana tulee toimimaan rakennuttajan myöhemmin määräämä henkilö. 9.2 Urakoitsijan organisaatio/edustajat Urakoitsijaa pyydetään tarjouksessaan ilmoittamaan ketkä ovat tähän työhön ehdotettavat urakoitsijan edustaja ja vastaava työnjohtaja. Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämän työnjohdon. 10. YHTEISET TOIMITUKSET 10.1 Katselmukset Rakennuttajan luovuttamat työalueet täsmennetään yhteisessä katselmuksessa Työmaakokoukset Pidetään erikseen sovittavassa määrin Työmaapäiväkirja Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa Vastaanottotarkastus 10.5 Takuutarkastus Takuuajan puolivälissä pidetään tilaajan pyynnöstä välitarkastus. Välitarkastukseen nähden noudatetaan soveltuvin osin takuutarkastuksesta annettuja määräyksiä. 6
10 11. LAADUNVARMISTUS 11.1 Tilaajan laadunvarmistus Rakennuttaja suorittaa laadunvalvontaa YSE 9 ja :n mukaisesti. Rakennuttaja asettaa työmaata valvomaan rakennustöiden valvojan Urakoitsijan laadunvarmistus Urakoitsijan tulee laatia työstä laatusuunnitelma. 12. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN Riita-asiat, joista sopijapuolet eivät voi keskenään sopia ratkaistaan Tuusulan käräjäoikeudessa. 13. MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYK- SIÄ 13.1 Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin Omistusoikeus urakka-alueelta irrotettaviin urakkasuorituksessa tarpeettomiin aineksiin kuuluu urakoitsijalle Ongelmajätteet (YSE 53, kohta 3) 13.3 Työvoimamääräykset Urakoitsijan tulee antaa työvoimastaan tilaajalle ilmoitus Ilmoitukset lääninverovirastolle Tilaaja pidättää itsellään oikeuden ilmoittaa lääninverovirastolle urakkasopimuksen tehneiden urakoitsijoiden nimet ja urakkasummat. Mäntsälässä 2 päivänä heinä 2010 Pekka Savolainen tekninen johtaja Asko Määttänen katupäällikkö 7