Source: https://www.noweprzetargi.pl/forum/post/146072/
Timestamp: 2019-08-24 15:33:11+00:00
Document Index: 78446375

Matched Legal Cases: ['Art. 144', 'art. 5', 'arta 2019', 'arta 2019', 'art. 144', 'arta 2019', 'arta 2019', 'art. 144', 'art. 144', 'art. 144', 'art. 144', 'art. 144', 'art. 11', 'art. 144', 'art. 144', 'art. 144', 'art. 144', 'art. 144', 'art. 2', 'art. 144', 'art. 144', 'art. 144', 'art. 632', 'art. 29', 'art. 31', 'art. 144', 'arta 2019', 'arta 2019', 'art. 144']

roboty dodatkowe (Strona 2) — Umowy w zamówieniach publicznych — Forum portalu NowePrzetargi.pl
roboty dodatkowe (Strona 2 z 2)
Forum portalu NowePrzetargi.pl → Umowy w zamówieniach publicznych → roboty dodatkowe
26 Odpowiedź przez jo 2018-05-08 12:26:24
Odp: roboty dodatkowe
a 6) ??
27 Odpowiedź przez wadialny 2018-05-08 13:52:00 (edytowany przez wadialny 2018-05-08 13:53:36)
Tak masz rację. Art. 144 ust. 1 pkt 6 Pzp, jednakże pod warunkiem, że nie wystąpi naruszenie art. 5b pkt 2 Pzp. Dawniej było to dzielenie zamówienia w celu uniknięcia stosowania Pzp.
28 Odpowiedź przez Marta 2019-04-03 09:40:37 (edytowany przez Marta 2019-04-03 09:40:54)
chodzi tylko o taką sytuację że w przypadku zsumowania dodatkowych (z art. 144 ust. 1 pkt 6) z podstawowym wchodzimy w inny próg?
29 Odpowiedź przez Marta 2019-04-17 05:58:12
wadialny- jeśli błąd projektanta to jaki artykuł konkretnie ma zastosowanie?
30 Odpowiedź przez wadialny 2019-04-17 06:53:49
Marta: ponieważ jest to trochę dłuższy wywód, a dzisiaj niestety mam niewiele czasu, jutro rano będzie odpowiedź. Wyczerpująca. Pozdrawiam
31 Odpowiedź przez Marta 2019-04-17 07:03:08
dziękuje, będę czekać
32 Odpowiedź przez wadialny 2019-04-18 05:37:03
Roboty nieujęte w projekcie budowlanym, także wskutek błędów projektanta mogą być wykonane na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 lub 6 Pzp.
Przepis art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp zakazuje zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian. Realizacja robót nieujętych w projekcie budowlanym będzie możliwa, gdy zamawiający w sposób jednoznaczny przewidział taką okoliczność w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ. W takim przypadku zamawiający powinien również pamiętać o przewidzeniu zwiększenia - na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp - wynagrodzenia wykonawcy.
Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 Pzp zamawiający może powierzyć realizacje robót nieujętych w projekcie budowlanym i jednocześnie zwiększyć wynagrodzenie wykonawcy tylko w ramach limitu określonego w tym przepisie.
Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 Pzp, zmiany w umowie w sprawie zamówienia publicznego zamawiający może bowiem z góry uznać za nieistotne, jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp i jednocześnie mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na roboty budowlane. W przeciwieństwie do art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp, informacje o zmianach umowy dokonywanych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 Pzp nie muszą być zamieszczane w ogłoszeniu o zamówieniu, ani w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Co więcej, w przypadku zmian umowy dokonywanych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 Pzp zamawiający nie musi sprawdzać, czy zmiana ma charakter istotny czy nieistotny, wystarczy bowiem, że łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej i jednocześnie mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, w przypadku zamówień na roboty budowlane.
Zmiany dokonane na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 Pzp nie mogą jednak prowadzić do zmiany charakteru umowy lub umowy ramowej.
Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 Pzp również nie może zwiększyć zakresu lub wielkości robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy o roboty budowlane, o roboty, które nie są związane funkcjonalnie z robotami budowlanymi stanowiącym przedmiot zamówienia podstawowego, np. stanowią odrębny obiekt budowlany w rozumieniu art. 2 pkt 5d Pzp, tj. o roboty stanowiące odrębny obiekt budowlany.
Zamawiający nie może również zastosować art. 144 ust. 1 pkt 1 i 6 6 Pzp w celu uniknięcia stosowania przepisów Pzp.
Przykładowo, zamawiający celowo lub wskutek niedbalstwa prokjektanta nie ujął w projekcie budowlanym określonych robót, i w ten sposób zaniżył wartość zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów właściwych dla postępowań o wartości zamówienia równej lub przekraczającej progi unijne, a nstępnie powierzył ich realiazację na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 lub 6 Pzp dotychczasowemy wykonawcy robót.
Przepisy art. 144 ust. 1 pkt 1 i 6 Pzp mają zastosowanie do umów o roboty budowlane bez względu na przyjętą formę wynagrodzenia. W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego obciążające wykonawcę ryzyko nieprzewidzenia rozmiaru lub kosztów prac będące w świetle art. 632 § 1 k.c. cechą wynagrodzenia ryczałtowego doznaje modyfikacji na gruncie ustawy Pzp. Wykonawcy nie może bowiem obciążać ryzyko nieprzewidzenia rozmiaru prac czy ich kosztów będące wynikiem opisu przedmiotu zamówienia naruszającego art. 29 i art. 31 ustawy Pzp. Ustalenie ryczałtowego wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych wyklucza możliwość domagania się zapłaty za prace dodatkowe jedynie wtedy, gdy te prace są naturalną konsekwencją procesu budowlanego i w naturalny sposób z niego wynikają (wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 12 marca 2014 r., V ACa 846/13). Ale temat ryczałtu to już zupełnie inna sprawa.
Jeżeli roboty nieujęte w dokumentacji projektowej były możliwe do przewidzenia - nie ma zastosowania art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp.
33 Odpowiedź przez Marta 2019-04-18 06:29:59
dziękuję bardzo, czekam na protokół konieczności i będę się zastanawiać
34 Odpowiedź przez Marta 2019-06-05 11:10:07
robót dodatkowych się nie przewiduje
a robiąc aneks w ramach art. 144 ust. 1 pkt 6 mogę powołać sie w w nim również na paragraf z umowy podstawowej mówiący o dopuszczenia do zmiany umowy w przypadku robót dodatkowych nie ujętych w umowie podstawowej?
35 Odpowiedź przez jo 2019-06-05 11:57:23
zdecydowałabym się na jeden z paragrafów albo 144.1.2) albo 144.1.6) w zależności co bardziej pasuje do danej sytuacji ( z czego 6) wydaję łatwiejszy do ewentualnej obrony)