Source: http://docplayer.fi/18443562-Mt1493-parantaminen-parkkojan-koulun-kohdalla.html
Timestamp: 2019-04-18 11:10:14+00:00
Document Index: 25743810

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Mt1493 parantaminen Parkkojan koulun kohdalla - PDF
Download "Mt1493 parantaminen Parkkojan koulun kohdalla"
1 KOKONAISURAKKA
2 SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuttaja Rakennuttaminen ja valvonta Suunnittelijat Käyttäjät Muut urakoitsijat RAKENNUSKOHDE Rakennuskohde ja -paikka Tutustuminen rakennuspaikkaan HANKKEEN URAKKAMUOTO Suoritusvelvollisuuden laajuus Maksuperuste Urakkasuhteet RAKENNUSKOHTEEN URAKAT Pääurakka Tarkennuksia urakkarajoihin Rakennuttajan hankinnat ja erillisurakat TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA Yhteistoimintaa koskevat ohjeet Työaikataulu Työmaajärjestelyt Rakennusalue Työnaikaiset rakenteet Työnaikaiset asennukset Rakennusvälineet Telineet ja suojarakenteet Mittaukset Nostot ja siirrot Tarvikkeiden varastointi ja vastaanotto Työmaahuolto Vartiointi, lukitus ja kulunvalvonta Suunnitelmakatselmukset Erityiset katselmukset ja mittaukset Luvat Suunnitelmat ja niiden toimittaminen LAATU Laadunvarmistus Urakoitsijan laadunvalvonta Vaihtoehtoiset tuotteet YMPÄRISTÖ Ympäristön suojelu Irrotettavat ainekset ja purkujäte Maa-, kivi- ja puuaines Kojeet ja laitteet Raivaus ja purkujäte Purkumateriaalin hyötykäyttö Ongelmajäte ASIAKIRJAT Tarjouspyyntöasiakirjat Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys Asiakirjojen julkisuus Rakennuttajan määrälaskenta... 11
3 8 URAKKA-AIKA Töiden aloitus Rakennusaika Välitavoitteet ja vaiheistus Työaika Viivästyminen VASTUUVELVOITTEET Takuuaika Urakoitsijan vakuudet Vakuutukset Rakennuttajan vakuudet RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUDET Urakkahinnan muodostuminen Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko Ensimmäinen maksuerä Loppuerä Maksuaika ja viivästyskorko Hintasidonnaisuudet Muutostyöt Muutostyötarjous ja -hinnat Yksikköhinnat VALVONTA Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet Rakennuttajan valvonta Suunnittelijan laadunvalvonta TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet Työvoima Kulkuluvat Kirjaukset Työmaakokoukset Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset Viranomaiskatselmukset VASTAANOTTOMENETTELY Vastaanottotarkastus Urakkasuorituksen tarkastus Tarkastuskustannukset Toimintakokeet ja koekäytöt Luovutusasiakirjat ERIMIELISYYDET Riitaisuuksien ratkaiseminen URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET Tarjouksen hylkääminen Tarjouksen vertailuperusteet Vaihtoehtotarjoukset TARJOUS Tarjouksen muoto Tarjoukseen liitettävät todistukset ja liitteet Tarjouksen voimassaoloaika
4 16.4 Tarjouksen tekeminen Tarjousten avaus Lisätiedot Liitteet: Turvallisuusasiakirja
5 1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja 0.2 Rakennuttaminen ja valvonta Pornaisten kunta Tekninen toimi PL PORNAINEN Tekninen johtaja Mikko Autere Matkap Rakennuttaminen Pornaisten kunta Tekninen toimi PL PORNAINEN Tekninen johtaja Mikko Autere Matkap Vesihuolto puheenjohtaja Veijo Peltola p Uudenmaan ELY:n valtuuttamat valvojat Henry Romppanen, TL-InfRa Oy (sopimus ja liikenteenohjaus) puhelin: sähköposti: henry.romppanen(at)tloy.com Varahenkilöt: Martti Kuikka, TL-InfRa Oy puhelin: sähköposti: martti.kuikka(at)tloy.com Tievalaistus ja sähköt (rakentaminen / vastaanotto) Mika Saari, Licon-AT Oy puhelin: sähköposti: mika.saari(at)licon-at.fi 0.3 Suunnittelijat
6 Suunnittelija FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Merimiehenkatu 38 A Joensuu projektipäällikkö Eino Mönkkönen Puh Käyttäjät 0.5 Muut urakoitsijat 1 RAKENNUSKOHDE Rakennuskohteessa ei ole erillisiä käyttäjien edustajia. Muita urakoitsijoita: - Mäntsälän Sähkö Oy / Nivos Oy rakentaa sähköverkkoa - TeliaSonera Finland Oyj rakentaa televerkkoa - Porvoon Energia Oyj rakentaa tievalaistuksen - Verkko-osuuskunta Kajo rakentaa tarvittaessa monipalveluverkkoa Muut urakoitsijat rakentavat tämän urakan kanssa samanaikaisesti omat verkkonsa. Mahdollisista suojaputkien ja kaivojen rakentamisista ja muutostöistä sovitaan erikseen pääurakoitsijan kanssa. Pääurakoitsija vastaa verkonrakentajien töiden yhteensovituksesta omien töidensä kanssa sekä työmaan työturvallisuuden yleisjohdosta verkonrakentajien töiden osalta. 1.1 Rakennuskohde ja -paikka Suunnittelukohde on mt 1493 Pornaisissa, Parkkojan koulun kohdalla. Maantie varustetaan kevyen liikenteen väylällä välillä Juholantie Humalaventie. Lisäksi Parkkojan koululle rakennetaan uusi yksityistie Y7 saattoliikennejärjestelyineen. Parkkojan putkisiltaa jatketaan ja Y7:lle rakennetaan uusi putkisilta. 1.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan Urakoitsijan edellytetään tutustuvan rakennuspaikkaan ennen tarjouksen antamista. Kohdetta esittelee tarvittaessa Jyrki Vainionpää / HTJ Oy. 2 HANKKEEN URAKKAMUOTO 2.1 Suoritusvelvollisuuden laajuus Urakkamuotona on kokonaisurakka, jossa työhön valittu urakoitsija toimii YSE:n ja lainsäädännön tarkoittamana pääurakoitsijan asemassa toimivana päätoteuttajana.
7 3 2.2 Maksuperuste 2.3 Urakkasuhteet Urakka on kokonaishintaurakka. Urakkahinnalla/-summalla tarkoitetaan tässä urakkaohjelmassa urakan arvonlisäverotonta hintaa. Seuraavat työsuoritukset on sidottu rakennuttajan ilmoittamiin määriin kokonaishintaan sisältyvinä. Rakennuttaja sitoo seuraavat määrät: - suuntaporaus, paineviemäri 90 M PN10 95 m - suuntaporaus, vesijohto 110 M PN10 95 m - vesijohto 110 M PN m - vesijohto 65 M PN10 30 m - paineviemäri 110 M PN10 75 m - paineviemärin tonttiliitoksia 2 kpl - vesijohdon tonttiliittymä sulkuventtiileineen 4 kpl Kaikkien hinnat valmiina rakenteina hankintoineen ja asennuksineen. Lisäksi rakennuttaja sitoo seuraavat erikseen tilattavien tuntitöiden määrät: rakennusammattimies 80 h, KKH (25 tn) 80 h ja kuorma-auto 4-aks. 80h. Mikäli em. erikseen tilattavia töitä ei urakan aikana tilata tai sidotut määrät eivät täyty, urakoitsija hyvittää määrät lisä- ja muutostöiden yksikköhintataulukon mukaisella hinnalla. Urakkasopimus tehdään urakoitsijan ja rakennuttajan kesken. Valittu urakoitsija toimii pääurakoitsijana. 3 RAKENNUSKOHTEEN URAKAT 3.1 Pääurakka Urakkaan sisältyvät mm. seuraavien töiden ja hankintojen suoritus: - Mt 1493 parantaminen Parkkojan koulun kohdalla varustamalla se kevyen liikenteen väylällä - uuden Parkkojan koulun yksityistien, Y7 rakentaminen - suunniteltujen vesihuoltolinjojen rakentaminen tonttiliitoksineen - suojatiesaarekkeiden rakentaminen tien levennyksineen - linja-autopysäkkien rakentaminen, pysäkkikatoksineen - teräsputkirummun S1 jatkaminen ja uuden S2 rakentaminen ja niiden välisen laskuojan teko - tarvittavat peltosalaojien muutokset, salaojakaivon siirtäminen - maanrakennustyöt asiakirjaluettelossa mainittujen asiakirjojen ja suunnitelmien mukaisesti - työmaapalvelut (YSE 3 ) - työmaan johtovelvollisuudet - työnaikaiset liikennejärjestelyt suunnitelmineen, Elyn ohjeiden mukaan - kaikki tässä urakkaohjelmassa esitetyt urakoitsijalle kuuluvat tehtävät Tärkeimmät urakkaan kuuluvat osatehtävät ovat:
8 - työmaan perustaminen - kaiteiden purku sekä kuljetus - asfaltin poisto ja kuljetus tilaajan hyväksymään sijoituspaikkaan - raivausjätteiden ja pintamaiden poisto sekä kuljetus läjitysalueelle - maanleikkausten ja pengerrysten (kevennykset) tekeminen - Kaivantojen kuivana pito pumppaamalla sekä tarvittavien työnaikaisten penkereiden, rumpujen ja patorakenteiden rakentaminen - olemassa olevien johtolinjojen työnaikaiset/pysyvät siirrot sekä työnaikainen tuenta - kaikki vesihuollon rakentamiseen liittyvät väliaikaiset veden jakelujärjestelmien rakentaminen ylläpito ja purkaminen - kiinteistöjen liittäminen uuteen vesihuoltolinjaan - vesihuoltolinjojen rakentaminen - kiviainesarinoiden tekeminen - teräsputkisillan S1 jatkaminen ja uuden S2 rakentaminen - täyttöjen ja rakennekerrosten tekeminen ilman kulutuskerrosta - reunakivien asentaminen - asfalttityöt, maalaukset - päällysteen reunatäyttöjen tekeminen - kiveyksien tekeminen - nurmetukset ja viimeistelytyöt - tarkepiirustusten tekeminen - työmaan purkaminen 3.2 Tarkennuksia urakkarajoihin Materiaali tarkennukset Suunnitelmissa rakennekerroksissa merkityn suodatinkerroksen hiekka voidaan korvata betonimurskeella (luokka 1) niillä osuuksilla, joissa uusirakenne ei ole kiinni vanhassa tierakenteessa. Osuuksilla, joissa uusi rakenne tulee kiinni vanhaan tierakenteeseen voidaan suodatinkerroksen hiekka korvata (koko poikkileikkauksen leveydeltä) kalliomurskeella # 0 90 mm:ä. Mikäli urakoitsija käyttää betonimursketta, urakoitsijan velvollisuuteen kuuluu vaadittavien ilmoitusten ja lupien hankinta. Jos suodatinkerros tehdään em. materiaaleilla on kerrospaksuutta lisättävä 5 Työnaikaiset liikennejärjestelyt Liikennejärjestelysuunnitelman laatimisesta vastaa urakoitsija. Suunnittelun tulee täyttää Suomen kuntatekniikan yhdistyksen julkaisun tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella sekä ELY:n vaatimukset. Kaikki liikennejärjestelyjen aiheuttamat hankinnat, rakenteet ja niiden ylläpito ja purkaminen kuuluvat urakkaan. Kaikille työmaan vaikutuspiiriin kuuluville kiinteistöille pitää olla jatkuva tieyhteys. Mittaukset Urakkaan kuuluvat kaikki työssä tarvittavat mittaustyöt. Urakoitsija hankkii korkeus- ja kiintopistetiedot Pornaisten kunnalta ja suorittaa lähtötietojen tarvittavat tarkistusmittaukset. 4
9 Kaikista maahan asennettavista putkista, rakenteista ja rakennekerroksista urakoitsija toimittaa sijaintitiedot Mäntsälän Veden (Nivos) tarkemittausohjeen mukaisesti. Ympäristöstä huolehtiminen Urakoitsijan tulee selvittää kaikki alueella olevat johto- /kaapelilinjat, ennen kaivutöiden aloittamista. Urakkaan kuuluu 2 kpl työmaatauluja (hankinta ja asennus Lähikiinteistöihin urakoitsija jakaa työnaikaiset tiedotteet (vesikatkot, liikennekatkot, pelastustiet, jne) Toteutussopimus ELY /Pornaisten kunta Toteuttamissopimuksen, Maantie 1493 Haarajoki - Halkia (Halkiantie)parantaminen Parkkojan koulun kohdalla Pornainen, mukaiset velvoitteet/sanktiot kuuluvat tämän urakan suoritusvelvollisuuteen. Mikäli urakkaohjelman ja toteuttamissopimuksen kirjauksissa on ristiriitaisuutta, noudatetaan toteutussopimusta. Määrälaskenta Tilaaja ei ole suorittanut määrälaskentaa. Urakoitsijan tulee tarkistaa kaikki annetut määrät suunnitelmapiirustuksista ja urakka-asiakirjoista sekä huomioida ne tarjouksessaan. Urakassa ei ole sivu-urakoita. 3.3 Rakennuttajan hankinnat ja erillisurakat Mäntsälän Sähkö Oy tekee sähkötyöt. TeliaSonera Finland Oyj rakentaa televerkkoa ja Porvoon Energia Oyj rakentaa tievalaistuksen. Lisäksi verkkoosuuskunta Kajo voi rakentaa monipalveluverkkoa. Edellä mainitut verkonrakennustyöt tehdään samanaikaisesti tämän urakan töiden kanssa. 4 TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 4.1 Yhteistoimintaa koskevat ohjeet 4.2 Työaikataulu Urakoitsija huolehtii työvaiheiden yhteensovittamisesta. Yhteensovitusvelvollisuus käsittää myös yhteistoiminnan muiden urakoitsijoiden kanssa. Töiden järjestelystä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon työturvallisuuden vaatimukset. Urakoitsijan on toimitettava suunnitelma työmaaalueen järjestelyistä rakennuttajan hyväksyttäväksi (1) viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta. Valvontaa varten urakoitsijan tulee laatia työsuunnitelma työaikatauluineen. Työsuunnitelma on luovutettava rakennuttajan tarkastettavaksi viimeistään (1) viikon kuluttua töiden aloittamisesta. Aikataulun laadinnassa tulee noudattaa seuraavia periaatteita: - aikataulun mitoitus perustuu työmenekkeihin - aikatauluun merkitään työvaiheet viikoittain 5
10 4.3 Työmaajärjestelyt - aikataulu on laadittava vähintään kriittisten työvaiheiden osalta paikkaaikakaavion avulla siten, että siitä voidaan seurata töiden etenemistä kerroksittain - kriittisille töille on riittävät häiriöpelivarat - työvaiheet on siten järjestetty, että saavutetaan hyvä työturvallisuus - aikataulussa on varaa urakoitsijan oman työn tarkastukselle. Työaikataulua laadittaessa tulee ottaa huomioon ainakin seuraavat yksityiskohdat: - eri tuotteiden hankinta- ja toimitusajat - hankinta-aikoihin liittyvä tuotteiden hyväksyminen ja eri toimitusasteiden mukaisten suunnitelmien kuten rakennus-, tuotanto- ja asennussuunnitelmien laatiminen - rakennuttajan erillishankintojen ja -urakoiden ajankohdat tulee esittää yksityiskohtaisilla nimikkeillä niin, että keskinäiset riippuvuussuhteet on selvästi todettavissa - vesikatkosten keston ja ajankohdan ilmoittaminen asianosaisille - työaikaisen, työvaiheeseen kuuluvan, sekä loppusiivouksen ja puhdistuksen tarvitsema aika - urakkasopimuksen edellyttämät välitavoitteet ja/tai rajoitukset - malliasennusten ja valmistuminen. Työaikataulun toteutuminen tarkistetaan työmaakokouksissa. Urakoitsija ovat velvollisia ilmoittamaan mahdollisista aikataulupoikkeamista ja esittämään toimenpiteet poikkeaman korjaamiseksi. Muutoksia työaikatauluun voidaan tehdä vain yhteisesti sopimalla ja rakennuttajan hyväksynnällä Rakennusalue Rakennusalue ja urakka-alue on tiealuerajan ja laskuojarajan rajaama alue. Urakoitsija laatii työmaa-alueesta työmaasuunnitelman, toimittaa sen rakennuttajalle tiedoksi ja hyväksyttää sen tarpeen mukaan viranomaisilla. Muista kuin piirustusten esittämistä järjestelyistä urakoitsijan on sovittava ennalta rakennuttajan ja viranomaisten kanssa Työnaikaiset rakenteet Urakoitsija pystyttää työmaahuoltorakennukset kuten toimisto-, henkilöstö-, varasto- yms. tilat. Niiden rakentamiseksi mahdollisesti tarvittavat rakennusluvat hankkii urakoitsija Työnaikaiset asennukset Urakoitsija hankkii ja suorittaa kaikki tarvitsemansa työnaikaiset asennukset Rakennusvälineet 6
11 Urakoitsijan tulee suorittaa omille tai käyttöönsä hankkimilleen koneille, laitteille, telineille jne. määräysten mukaiset käyttöönotto-, kunnossapito- ja 7 määräaikaistarkastukset. Samoin urakoitsijan tulee huolehtia määräysten mukaisesta käyttökoulutuksesta ja käytönopastuksesta Telineet ja suojarakenteet Urakoitsija huolehtii putoamisen estävien suojarakenteiden teosta ja kunnossa pidosta työmaalla ja hankkii ja kustantaa tarvittavat telineet ja tukirakenteet. Erityistä huomiota tulee kiinnittää työalueen eristämiseen ja merkitsemiseen niin, ettei alueella pääse ulkopuolisia. Urakoitsija huolehtii näiden telineiden ja suojarakenteiden suunnittelu- ja tarkastusmenettelystä Mittaukset Urakoitsija suorittaa kaikki tähän työhön kuuluvat mittaukset. Urakoitsija vastaa asettamiensa mittojen paikkansapitävyydestä Nostot ja siirrot Urakoitsija hankkii tarvitsemansa nostokaluston ja suorittaa nostot Tarvikkeiden varastointi ja vastaanotto Tarvikkeet tulee toimittaa työmaalle mahdollisimman oikea-aikaisesti ennen asennustyötä. Urakoitsija vastaa tarvikkeiden vastaanotosta ja oikeasta varastoinnista Työmaahuolto Urakoitsija vastaa työmaanaikaisten asennusten käyttökustannuksista. Urakoitsija huolehtii työmaan jätehuollosta ja siivouksesta. Kaikkien tilapäisten rakennusten tulee olla asiallisia ja siistejä Vartiointi, lukitus ja kulunvalvonta Urakoitsija huolehtii rakennustyömaan aluevartioinnista. Urakoitsijan on itse huolehdittava omien rakennusvälineiden ja tarvikkeiden varastoinnista ja lukitsemisesta. Jokaisella työmaalla työskentelevällä on oltava kuvallinen henkilötunniste, josta käy ilmi henkilön nimi, veronumero ja yritys. Erillisiä kulkulupia työmaalla ei tarvita.
12 4.4 Suunnitelmakatselmukset Suunnitelmakatselmus pidetään ennen urakkasopimuksen tekemistä ja tarvittaessa myös ennen työvaiheiden aloittamista suunnitelmavalmiuden to- teamiseksi tai suunnitelmien toimittamisen sopimiseksi. 4.5 Erityiset katselmukset ja mittaukset 4.6 Luvat Ennen hankkeen aloitusta pidetään urakoitsijan ja tilaajan kesken aloituskatselmus, jossa todetaan olosuhteiden lähtötilanne. Hankkeen aloituskatselmuksen kutsuu koolle urakoitsija. Aloituskatselmuksesta pidetään pöytäkirjaa, johon kirjataan kaikkien osapuolten hyväksynnät aloitusolosuhteiden sopimuksenmukaisuudesta. Työvaiheiden aloituskatselmuksia urakoitsija pitää laatimansa kohteen ja rakennuttajan hyväksymän laadunhallintasuunnitelman mukaisesti. Näistä aloituskatselmuksista on ilmoitettava rakennuttajalle. Kaikista katselmuksista laaditaan muistiot tai tarkastuspöytäkirjat. Rakennuttaja hankkii suunnitelman mukaiseen rakentamiseen rakennusluvan. Työsuorituksiin liittyvien muiden lupien hankkimisesta huolehtii urakoitsija. Urakoitsijan tulee myös huolehtia vesikatkoksien ilmoittamisesta asianosaisille. 4.7 Suunnitelmat ja niiden toimittaminen 5 LAATU 5.1 Laadunvarmistus Rakennuttaja toimittaa urakoitsijalle työmaatarpeisiin laadituttamistaan suunnitelmista ensimmäisessä työmaakokouksessa sovittavan määrän kopioita. Aliurakka- ja hankintatarjouspyyntöihin tarvitsemansa asiakirjojen kopiosarjat kustantaa urakoitsija. Urakoitsijalta tulevien asennus- ja työpiirustuksien toimittamisesta rakennuttajan hyväksyttäväksi sovitaan ensimmäisessä työmaakokouksessa. Rakennuttaja edellyttää urakoitsijalta selvityksen urakoitsijan laadunvarmistuksen tilanteesta. Urakoitsija laatii projektikohtaisen laatusuunnitelman ja hankkeen laadunhallintasuunnitelman. Rakennuttajan edustajat tarkastavat ja hyväksyvät laadunhallintasuunnitelman ja sen toteuttamista valvotaan koko hankkeen ajan. Tämä työ tehdään ennen varsinaisen rakentamisen aloittamista. 8
13 5.2 Urakoitsijan laadunvalvonta Vaihtoehtoiset tuotteet 6 YMPÄRISTÖ 6.1 Ympäristön suojelu Urakoitsijan on valvottava omaa ja aliurakoitsijoiden työnjohdon osaamista ja työsuorituksen sekä työtuloksen vaatimusten mukaisuutta. Työvaiheiden oikeaan ajoitukseen ja työsuoritusten laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Urakoitsijan on myös valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikki viranomaistarkastukset tulevat pidetyksi. Tarkastuksista on ennalta ilmoitettava rakennuttajalle, jotta tämän edustaja voi olla läsnä tarkastustoimituksessa. Lisäksi urakoitsijan tulee suorittaa tai suorituttaa kaikki työselitysten mukaiset laadunvalvontakokeet ja tutkimukset. Tutkimustulokset tulee välittömästi luovuttaa rakennuttajalle. Suunnitelma-asiakirjoihin merkityt tuotteet ja tarvikkeet voidaan vain rakennuttajan suostumuksella vaihtaa toiseksi. Vastuu vaihdosta ja vastaavuuden osittamisvelvollisuus jää vaihdon esittäjälle. Urakoitsijan tulee omassa työssään minimoida työmaan haitalliset ympäristövaikutukset. 6.2 Irrotettavat ainekset ja purkujäte Maa-, kivi- ja puuaines Urakka-alueelta irrotettava, hyödynnettävä maa-aines kuuluu rakennuttajalle. Urakoitsija käyttää kyseisen maa-aineksen kohteen rakenteisiin. Rakenteisiin kelpaamattoman ja ylijäämä maa-aineksen poiskuljetus jäteveroineen ja kaatopaikkamaksuineen kuuluu urakoitsijalle. Työalueelta poistettavat päällysteet ovat urakoitsijan omaisuutta. Urakoitsijan on toimitettava ennen nykyisen asfaltin poistoa tilaajalle hyväksyttäväksi selvitys poistettavan asfaltin käsittelystä ja sijoituspaikasta Kojeet ja laitteet Purettavat kaiteet kuuluvat urakoitsijalle Raivaus ja purkujäte
14 Raivaus- ja purkujäte poiskuljetuksineen, jäteveroineen ja kaatopaikkamaksuineen kuuluu urakoitsijalle. 6.3 Purkumateriaalin hyötykäyttö 6.4 Ongelmajäte 7 ASIAKIRJAT 7.1 Tarjouspyyntöasiakirjat Urakoitsija toimittaa puretun kaiteen kierrätykseen. Alueella ei ole tehty ongelmajätekartoitusta. Alueella ei ole tiedossa olevia ongelmajätteitä. Mikäli kohteesta löytyy ongelmajätettä, niin siitä tulee välittömästi informoida rakennuttajaa. Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu asiakirjaluettelossa. Urakkatarjouksen antajan on tarkastettava, että toimitus vastaa asiakirjaluetteloa ja ilmoitettava mahdollisista puutteista välittömästi rakennuttajalle. Kunta laittaa tarjouspyynnöstä ilmoituksen Hilmaan ja sieltä on linkki kunnan kotisivuille, jossa tarjouspyyntöaineisto on. Urakoitsija hankkii kustannuksellaan tarvitsemansa kopiot. 7.2 Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys Urakkasopimukset tehdään RT urakkasopimuslomakkeelle. Urakoissa noudatetaan "Rakennusalan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998" RT Asiakirjojen pätevyysjärjestys (YSE ) on seuraava: A. Kaupalliset asiakirjat a) Urakkasopimus ja toteuttamissopimus b) Urakkaneuvottelupöytäkirja c) Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 RT d) Tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset e) Urakkaohjelma f) Turvallisuusasiakirja g) Tarjous h) Lisä- ja muutostöiden yksikköhintaluettelot i) Rakennusosa- ja hankenimikkeistö, määrämittausohje, InfraRYL 2015 B. Tekniset asiakirjat j) Työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset k) Sopimuspiirustukset l) Yleiset laatuvaatimukset ja selostukset 10
15 7.3 Asiakirjojen julkisuus m) InraRYL 2010 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, osa 1, Väylät ja alueet. n) InfraRYL 2010 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset osa 2järjestelmät ja täydentävät osat o) InfraRYL 2010 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset osa 3 sillat ja rakennustekniset osat Edellä mainittujen sopimusasiakirjojen lisäksi rakennustyössä tulee noudattaa voimassa olevia lakeja, asetuksia ja viranomaismääräyksiä sekä rakennuttajan alueellaan antamia muita määräyksiä. Urakkasopimukset ja siihen liittyvät asiakirjat täydentävät toisiaan niin, että työ joka ilmenee jossakin näistä, sisältyy urakkaan. Toimitetut suunnitelmat ovat rakennuttajan omaisuutta eikä niitä saa käyttää muissa kohteissa. 7.4 Rakennuttajan määrälaskenta 8 URAKKA-AIKA Rakennuttaja edellyttää, että urakkatarjoukset tehdään tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Määräluetteloiden määrät eivät ole sitovia. 8.1 Töiden aloitus Rakennustyöt voidaan aloittaa, kun hankintapäätös on lainvoimainen, urakkasopimus on allekirjoitettu, rakennusaikainen vakuus on jätetty ja ne tulee aloittaa viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun sopimus on allekirjoitettu 8.2 Rakennusaika Työn tulee olla valmis ja rakennuttajalle luovutettavassa kunnossa viimeistelytöineen viimeistään Välitavoitteet ja vaiheistus 8.4 Työaika 8.5 Viivästyminen Urakaan ei sisälly välitavoitteita eikä vaiheistuksia. Normaali työaika on klo Poikkeamista on sovittava rakennuttajan kanssa. Työpäiviä eivät ole pyhäpäivät eivätkä rakennusalan työehtosopimuksen mukaiset vapaapäivät. 11
16 9 VASTUUVELVOITTEET 9.1 Takuuaika 9.2 Urakoitsijan vakuudet 9.3 Vakuutukset 9.4 Rakennuttajan vakuudet YSE:n mukaan. Työn valmistumisen viivästyessä urakkasopimuksen mukaisesta ajankohdasta tilaajalla on oikeus saada urakoitsijalta viivästyssakkoa jokaiselta työpäivältä, jonka urakan valmistuminen myöhästyy. Viivästyssakko on 0,1 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta ja se lasketaan urakan valmistumisen osalta enintään 50 työpäivältä. Urakoitsijan takuuaika alkaa siitä päivästä, jolloin rakennuttaja on urakan hyväksynyt ja vastaanottanut. Takuuvelvollisuus kattaa kaikki urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat. Takuuaika on kaksi (2) vuotta. Rakennusaikaisen vakuuden suuruus on 10 % urakkasopimuksen mukaisesta alv. 0 % urakkahinnasta. Vakuuden tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta yli koko urakkasuorituksen valmistumisajan. Vakuus palautetaan kun työ on hyväksyttynä vastaanotettu ja takuuajan vakuus jätetty rakennuttajalle. Takuuajan vakuus on 2 % alv. 0 % urakkahinnasta. Takuuajan vakuuden on oltava voimassa kolme (3) kuukautta yli koko takuuajan. Jokaisella työmaalla toimivalla urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus. Rakennuttaja ei vaadi erillistä rakennustyövakuutusta. Rakennuttaja ei aseta vakuutta. 10 RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUDET 10.1 Urakkahinnan muodostuminen Urakkatarjoushinnassa ilmoitetaan arvolisäveroton hinta. Urakkasopimukseen merkitään urakan arvonlisätön kokonaishinta. Tilaaja kuuluu käännetyn arvonlisäveron piiriin Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko Urakkasopimukseen liitetään urakoitsijan laatima ja rakennuttajan hyväksymät maksuerätaulukko. Jokaiseen maksuerään tulee sisältyä sekä tarvikkeiden hankinta, että asennus. 12
17 13 Rakennuttajalla on oikeus pidättää maksueristä urakoitsijan vastattavat, tästä työstä aiheutuvat ilmeisesti suoritettavaksi tulevat haitat, vahingonkorvaukset ja kustannusten korvaukset, joista rakennuttaja saattaa työn teettäjänä joutua myöhemmin vastuuseen. Samoin rakennuttajalla on oikeus pidättää sopimussakot ja arvonvähennykset Ensimmäinen maksuerä Ensimmäisen maksuerän suuruus on enintään 5 % urakkahinnasta. Maksuerä maksetaan urakoitsijalle, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, urakkasopimuksen mukainen vakuus on luovutettu rakennuttajalle ja asianomaiset työt on aloitettu Loppuerä Viimeinen maksuerä on vähintään 10 % urakkahinnasta. Maksuerä maksetaan, kun rakennustyö on hyväksytty vastaanotetuksi ja takuuajan vakuus on luovutettu rakennuttajalle Maksuaika ja viivästyskorko 10.3 Hintasidonnaisuudet 0.4 Muutostyöt Urakkalaskujen maksuaika on 21 vrk siitä, kun laskutettava työ on suoritettu ja valvoja on tehnyt tästä merkinnän hänelle toimitettuun laskuun. Yliajalta on oikeus laskuttaa korkolain mukainen viivästyskorko. Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta viivästymisestä vastaa urakoitsija. ALV-ehto Jos Suomen arvonlisäveroa koskevia säädöksiä urakkatarjouksen antamisen jälkeen muutetaan siten, että sopimuksessa tarkoitettujen tavaroiden myynnissä sekä työ- ja muiden palvelusuoritusten tekemisestä on suoritettava arvonlisäveroa muutettujen säädösten mukaan on sopimuksessa sovittuja hintoja korotettava tai alennettava sen mukaan kuin suoritettava arvonlisäveron määrä muuttuu. Urakkahinta on kiinteä ilman indeksisidonnaisuutta. Rakennuttajalla on oikeus suunnitelman muuttamiseen ja urakoitsijalla on velvollisuus suunnitelmasta aiheutuvien muutos- ja lisätöiden suorittamiseen. Urakoitsijan on aina ennen työhön ryhtymistä annettava yksikköhintoihin perustuva kirjallinen tarjous ja rakennuttajan on kirjallisesti tilattava työ. Tarjouksessa on mainittava aina töiden vaikutus urakka-aikaan. Ainoastaan kirjalliseen tarjoukseen ja tilaukseen perustuvat lisälaskut hyväksytään. Jälkeenpäin esitettyjä lisäkorvausvaatimuksia ja lisäaikavaatimuksia ei huomioida. Luvan rakennustarvikkeiden vaihtamiseen voi antaa ainoastaan rakennuttaja.
18 Muutostyötarjous ja -hinnat 11 VALVONTA Lisä- ja muutostyöt hinnoitellaan urakkasopimukseen liitettyjen lisä- ja muutostöiden yksikköhintojen perusteella. Urakoitsijan tulee antaa muutostyön vaikutuksesta yksilöity tarjous tai eritelty laskelma. Mikäli muutostöiden tekemisestä sovitaan YSE 47 :n mukaisesti omakustannushintaan, niin yleiskustannuslisänä rakennustöissä on 12 % Yksikköhinnat Muutostöissä noudatetaan lisä- ja muutostöiden yksikköhintaluettelossa sovittuja hintoja. Kuhunkin yksikköhintaan kuuluu nimikkeen mukainen työ täysin valmiina aineineen, asennuksineen sekä tarpeellisine työmaan käyttö- ja yhteiskustannuksineen. lisä- ja muutostöiden Yksikköhintoja ei sidota indeksiin Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet 11.2 Rakennuttajan valvonta Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet määritellään urakkasopimuksessa. Rakennuttaja suorittaa laadunvalvontaa YSE mukaisesti. Rakennuttajan valvonta ei vähennä urakoitsijan laatuvastuuta. Rakennuttaja asettaa työmaalle rakennustöiden valvojan. Valvonnan suorituksesta laaditaan työmaan laadunhallintasuunnitelmaan erillinen valvontasuunnitelma. Uudenmaan Ely:llä on myös valtuutettuja valvojia (kohta 0.2) Suunnittelijan laadunvalvonta Suunnittelijat valvovat rakennuttajan oman organisaation lisäksi, että työstä tulee suunnitelmien mukainen. Heillä ei ole oikeutta suoraan sopia minkäänlaisia muutoksia, vaan kaikki muutokset on rakennuttajan hyväksyttävä. 12 TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET 12.1 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet
19 12.2 Työvoima 12.3 Kulkuluvat 12.4 Kirjaukset 12.5 Työmaakokoukset Urakoitsijan tulee ensimmäisessä työmaakokouksessa ilmoittaa työmaalla oleva vastuullinen työnjohtaja. Työnjohtajan ei tarvitse aina olla työmaalla, mutta työnjohtajan on aina oltava tavoitettavissa. Urakoitsijan tulee ilmoittaa rakennuttajalle ja muille urakoitsijoille työmaan työsuojelu organisaatio ja työmaan turvallisuudesta vastaava vastuuhenkilö. Urakoitsijan tulee tehdä viranomaisten edellyttämät työnjohtoa ja työntekijöitä koskevat rekisteri-ilmoitukset. Työhön on käytettävä ensisijaisesti paikallisen työvoimaviranomaisen osoittamaa työvoimaa, lukuun ottamatta urakoitsijan palveluksessa vakinaisesti olevaa henkilöstöä. Ammattitaitoa vaativissa töissä on käytettävä pätevää ammattityövoimaa. Työvoimasta on toimitettava rakennuttajan määrääminä päivinä ilmoitus rakennuttajalle. Rakentamisessa on noudatettava työsuojeluviranomaisten antamia määräyksiä. Kaikilla urakoitsijan tai hänen aliurakoitsijan palveluksessa työmaalla olevilla henkilöillä tulee olla henkilön ja urakoitsijan yksilöivä tunniste. Urakoitsijan on pidettävä numeroiduin sivuin varustettua työmaapäiväkirjaa, jonka valvoja säännöllisesti kuittaa tarkastetuksi. Urakoitsijalla on velvollisuus kirjata työmaapäiväkirjaan aliurakoitsijoiden tekemät työmaan kulkua koskevat huomautukset. Työmaapäiväkirja tehdään kahtena kappaleena, joista toinen jää rakennuttajalle ja toinen urakoitsijalle. Työmaakokouksia pidetään noin 1 kuukaudessa. Urakoitsija varaa tilat kokouksen pitämiseen Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset Pääurakoitsijan velvollisuutena on valvoa ja ohjata työmaan yhteistoimintaa. Tätä varten urakoitsijat pitävät tarvittaessa yhteistoimintakokouksia ja kokoukseen pyydetään tarvittaessa rakennuttajan edustaja Viranomaiskatselmukset Kohteen viranomaisten edellyttämistä katselmuksista ja tarkastuksista vastaa urakoitsija. 15
20 16 13 VASTAANOTTOMENETTELY 13.1 Vastaanottotarkastus Vastaanottotarkastus suoritetaan YSE98:n ja toteuttamissopimuksen mukaan. Ennakkotarkastus pidetään vähintään viikkoa ennen vastaanottotarkastusta yhdessä rakennuttajan edustajien kanssa Urakkasuorituksen tarkastus 13.3 Tarkastuskustannukset Urakkatöiden osalta suoritetaan tarkistuksia työn etenemisen mukaan seuraavasti: - toteuttamissopimuksen mukaiset tarkastukset - siltaputken silmämääräinen tarkistus ennen paikalleen nostamista - sillan sijainnin ja korkeusaseman tarkastus ennen rakennekerrosten tekoa - rakennekerrosten tasaisuus ja tiiveystarkkailut ennen seuraavan kerroksen ajoa - kantavan kerroksen tasaisuus ja tiiveystarkkailut ennen päällystämistä Kumpikin osapuoli vastaa sopimuksenmukaisten tarkastusten kustannuksista. Mikäli kuitenkin joudutaan pitämään uusintatarkastuksia urakoitsijan suorituksen virheiden vuoksi, niin rakennuttaja veloittaa uusintatarkastuksesta aiheutuneet kustannukset urakoitsijalta seuraavasti: - ensimmäinen jälkitarkastus; veloituksetta - toinen jälkitarkastus ja seuraavat; veloitetaan syntyneiden kustannuksien mukaisesti 13.4 Toimintakokeet ja koekäytöt 13.5 Luovutusasiakirjat Urakkaan kuluu kaikki vesihuoltolinjojen laadunvarmistustoimenpiteet (tarkemittaukset, linjojen videokuvaukset, painekokeet ja vesinäytteet) Urakoitsija luovuttaa rakennuttajalle seuraavat asiakirjat: - valvojan merkinnällä varustetut tarkepiirustukset ja lopullisia asennuksia vastaavat asennuspiirustukset (2 sarjaa paperikopioita ja konekielinen piirustus dwg- ja pdf- formaatissa) - viranomaisten tarkastuspöytäkirjat - kohteesta laaditut tarkastuspöytäkirjat - työmaapäiväkirja - laatuaineisto kansio
21 - ely:lle aineistot toteuttamissuunnitelman mukaan ERIMIELISYYDET 14.1 Riitaisuuksien ratkaiseminen Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen mukaiset riitaisuudet jätetään Tuusulan käräjäoikeuden ratkaistavaksi. 15 URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET 15.1 Tarjouksen hylkääminen Tarjouksen tulee olla tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen eikä tarjouksen saa liittää omia ehtoja. Epätäydelliset tarjoukset hylätään Tarjouksen vertailuperusteet 15.3 Vaihtoehtotarjoukset 16 TARJOUS 16.1 Tarjouksen muoto Tarjouksista hyväksytään hinnaltaan halvin tarjous. Kaikki tarjoukset voidaan jättää hyväksymättä. Vaihtoehtotarjouksia ei hyväksytä. Urakkatarjous on annettava asianmukaisesti täytetyllä urakkatarjouslomakkeella. Urakkatarjouksessa on annettava kiinteä arvonlisäveroton kokonaishinta. Tarjoukseen liitetään pyydetyt erittelyt ja lisä- ja muutostöiden yksikköhintaluettelo 16.2 Tarjoukseen liitettävät todistukset ja liitteet Tarjoukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat tarjoajan taloudellisesta tilanteesta ja teknisestä suorituskyvystä: - selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin; - kaupparekisteriote; - todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty; - todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty;
22 - selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista; - todistus tapaturmavakuutuksesta - todistus työterveyshuollon järjestämisestä Selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia Tarjouksen voimassaoloaika 16.4 Tarjouksen tekeminen 16.5 Tarjousten avaus 16.6 Lisätiedot Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen kanssa on syntynyt urakkasopimus työn suorittamisesta kuitenkin enintään kahden (2) kuukauden ajan tarjouspyyntökirjeessä määrätystä tarjouksen jättöpäivästä lukien. Rakennuttaja ilmoittaa kirjallisesti tarjouksen tehneille urakkasopimuksen syntymisestä. Tarjouksen tulee saapua rakennuttajalle suljetussa tarjouskirjekuoressa viimeistään tarjouspyyntökirjeessä ilmoitettuna ajankohtana. Kuoren päällä on oltava merkintä: " Rakennuttaja avaa tarjouksen tarjousten jättöajan päättymisen jälkeen pitämässään kokouksessa, kirjaa saadut tarjoukset, suorittaa tarjousten vertailut ja valitsee urakkaneuvotteluun osallistuvat urakoitsijat. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. Mikäli piirustuksissa, työselityksissä tai muissa urakkalaskentapapereissa esiintyy epäselvyyksiä, niistä tulee kirjallisesti ilmoittaa rakennuttajalle viimeistään kahdeksan (8) vrk ennen laskenta-ajan päättymistä. Epäselvyyksien johdosta annettavat lisäselvitykset tulee rakennuttaja kirjallisesti toimittamaan kaikille urakkalaskentaan osallistuville urakoitsijoille. Rakennushanketta koskevia lisäselvityksiä on oikeutettu antamaan vain rakennuttaja. Rakennuttaja ei vastaa muista kuin kirjallisesti kaikille laskijoille lähetetyistä lisäselvityksistä. Pornaisten kunta Mikko Autere Tekninen johtaja 18 Liitteet: Turvallisuusasiakirja