Source: http://www.slideshare.net/radioencantada/pliegos-16226262
Timestamp: 2015-01-25 23:28:30
Document Index: 281897097

Matched Legal Cases: ['artículo 18', 'artículo 31', 'artículo 54', 'artículo 18', 'artículo 49', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 6', 'artículo 73', 'artículo 73', 'Artículo 77', 'artículo 34', 'artículo 33', 'artículo 114', 'artículo 131', 'artículo 30', 'artículo 6', 'artículo 9', 'artículo 16', 'artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 7', 'artículo16', 'artículo 53', 'artículo 52', 'artículo 101', 'artículo 118', 'artículo 81', 'artículo 122', 'artículo 81', 'artículo 124', 'artículo 125', 'artículo 1937', 'artículo 93', 'artículo 94', 'artículo 78', 'artículo 96', 'artículo 95', 'artículo 190', 'Artículo 45', 'Artículo 6', 'artículo 19', 'artículo 64', 'artículo 26', 'artículo 19', 'artículo 64']

Convocatoria para la conclusión de la rehabilitación y reforzamiento …
Loading... Convocatoria para la conclusión de la rehabilitación y reforzamiento de la carretera Puerto Baquerizo Moreno - Progreso - Puerto Chino
Concurso Público para Construcción ...
Pliego de condiciones dibujo tecnico
by jhoelcorozo
Presentacion cuarta semana
by iestradadelarosa
Ministerio de desarrollo urbano y v...
Revista Rendicion de Cuentas 2011
Fae cp. (2)
by laurabonilla03
Convocatoria para la Construcción d...
4506806
by gilbertandre
5639219 (1)
by Cesar Jaramillo J...
Concurso Público para Construcción del Sistema de Agua Potable para la ciudad d……
jhoelcorozo
laurabonilla03
Convocatoria para la Construcción del Hospital Oskar Jandl en la Isla San Crist……
gilbertandre
Cesar Jaramillo Jimenez
Compras publicas viceprsidencia de once mil dolares
FEGC_LOSNCP
Fausto Guerron
Periódico digital de la Prefectura del Guayas - Enero 2013
Presentacion fase i normativa 1
8. contratacion publica de consultoria
Mnual de contratación personeria caramanta ok
Manual contratacion titiribi personeria
Bases de licitacion soloma
Ley Contrataciones Publicas 25 03 08
guestc4b0aa
Concesiones, consultoría y otros contratos
Ley de contrataciones del estado decreto 57 92 22
Mariela Andrea Hernandez Salazar
CONTABILIDAD DE CONSTRUCCIONES DOS WILSON VELASTEGUI
Carlos G. Vega
LA CONTRATACION PUBLICA DE CONSULTORIA 1
Sala especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas ac……
CONCESIONES, CONSULTORÍA Y OTROS CONTRATOS (Mayo Octubre 2011)
Presentacion segunda semana
Proyectos Emblemáticos de la Revolución Ciudadana en las Islas Galápagos
Declaratoria de Emergencia del Canton Santa Cruz por desabastecimiento 172 views
Resolución del Consejo de la Judicatura
Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Especial del Regimen Especial de Galápagos…
Impactos de la clausura ilegal de la tienda de recuerdos de la Fundación Charle……
Injusta clausura de la tienda de la Fundación Charles Darwin, un local para el ……
Secretaria de Gestión de Riesgos DECLARA La situación de emergencia en la provi……
Nuevos Notarios para los Cantones Santa Cruz y San Cristobal en las Islas Galáp……
Resolución Nro 055 2014 del Consejo de la Judicatura mediante la cual resuelve ……
INFORME ANUAL DE VISITANTES QUE INGRESARON A LAS ÁREAS PROTEGIDAS DE GALÁPAGOS ……
Dirección del Parque Nacional Galápagos, Rendición de Cuentas 2013
Pleno del Tribunal Contencioso Electoral Inadmitió Recurso Extraordinario de Nu……
Notificación del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral dentro del juicio ele……
Reforma al Reglamento Especial para la Calificación y Control de la Residencia ……
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) fue publicado este lunes en el Registr……
Secretaria de Gestión de Riesgos anula solicitud de póliza de seguros contra in……
Resolución no. 136 2013 del Consejo de la Judicatura
Sentencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas que libera al Aleman Di……
Convocatoria a Sesión Ordinaria de Junta de Manejo Participativo
Resolución No. 115-2013 Mediante la cual se crea la Unidad Judicial Multicompet……
Resolución No. 114-2013 Mediante la cual se crea la Unidad Judicial Multicompet……
Artículos del Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y ……
Artículos de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial……
Galapagos en Google Maps
Boletín Informativo No.020 Elecgalapagos
Especificaciones Técnicas del Concurso Público para Construcción del Sistema de……
Resultados Preliminares del Concurso Autorizaciones
Adjudicación de Fiscalización Proyecto de Construcción de los Sistemas de Alcan……
Adjudicación de Construcción de la Red Principal de Agua Potable para la Urbani……
Adjudicación a CONDRAIARSA la construcción del Agua Potable y Alcaltarillado pa……
Resolución Nro 14/2013 de el Consejo Nacional de Aviación Civil
Convocatoria a Sesión Ordinaria de Concejo Nro. 0174-CC-GADMSC-2013
Decreto Presidencial 1507 del 08 de mayo 2013
Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió crear la Dirección Provincial en Ga……
Estudiantes denuncias Abuso por parte de Sindicato de Choferes Profesionales en……
Convocatoria para la conclusión de la rehabilitación y reforzamiento de la carretera Puerto Baquerizo Moreno - Progreso - Puerto Chino
Pliegos de la convocatoria para la "Conclusión de la rehabilitación y reforzamiento de la carretera Puerto Baquerizo Moreno - Progreso - Puerto Chino de 23,40 KM de longitud, ubicada en la Isla San
Pliegos de la convocatoria para la "Conclusión de la rehabilitación y reforzamiento de la carretera Puerto Baquerizo Moreno - Progreso - Puerto Chino de 23,40 KM de longitud, ubicada en la Isla San Cristóbal, Provincia de Galápagos
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL GUAYAS COTIZACIÓN OBRAS POR TERMINACIÓN UNILATERAL PREVIA CÓDIGO DEL PROCESO: COTO - DPG- 002- 2013-ES Objeto de Contratación: “CONCLUSION DE LA REHABILITACION Y REFORZAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BAQUERIZO MORENO-PROGRESO-PUERTO CHINO DE 23,40 KM DE LONGITUD, UBICADA EN LA ISLA SAN CRISTOBAL, PROVINCIA DE GALAPAGOS”. GUAYAQUIL, ENERO 2013 1 2.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES ÍNDICE SECCIÓN I INVITACIÓN SECCIÓN II OBJETO DE LA CONTRATACIÓN SECCIÓN III CONDICIONES GENERALES 3.1 Comisión Técnica 3.2 Compromiso de asociación o consorcio 3.3 Bonificación por sorteo 3.4 Autoinvitación 3.5 Documentos notarizados 3.6 Inhabilidades 3.7 Modelos obligatorios de pliegos 3.8 Obligaciones del Oferente 3.9 Modificación de los Pliegos 3.10 Convalidación de errores de forma 3.11 Causas de Rechazo 3.12 Adjudicación y Notificación 3.13 Garantías 3.14 Cancelación del Procedimiento 3.15 Declaratoria de Procedimiento Desierto 3.16 Adjudicatario Fallido 3.17 Proyecto del Contrato 3.18 Precios Unitarios y Reajuste 3.19 Moneda de Cotización y Pago 3.20 Reclamos 3.21 Administración del Contrato 3.22 Fiscalización 3.23 Control ambiental SECCIÓN IV CONDICIONES ESPECÍFICAS 4.1 Vigencia de la oferta 4.2 Plazo de Ejecución 4.3 Precio de la Oferta 4.4 Forma de Pago 4.5 Anticipo 4.6 Valor restante de la obra 4.7 Fiscalización 4.7.1 Suspensión de los Trabajos 4.8 Método de evaluación 4.9 Obligaciones del contratista 2 3.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES 4.10 Obligaciones de la contratante 4.11 Forma de presentar la oferta 4.11.1 Requisitos mínimos 4.11.1.1 Oferta técnica 4.11.1.2 Oferta económica 4.12 Cronograma del procedimiento de Cotización 4.13 Anexos de las Condiciones Específicas 4.13.1. Especificaciones técnicas 4.13.2. Planos del Proyecto 4.13.3. Presupuesto Referencial 4.13.4. Equipo Mínimo SECCIÓN V PROYECTO DE CONTRATO SECCIÓN VI MODELOS DE FORMULARIOS Formulario No. 1 CARTA DE PRESENTACIÓN Y COMPROMISO Formulario No. 2 TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS Formulario No. 3 DATOS GENERALES DEL OFERENTE Formulario No 4 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Formulario No. 5 SITUACIÓN FINANCIERA Formulario No. 6 EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO Formulario No. 7 PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO Formulario No. 8 MODELO DE CURRÍCULUM VITAE Formulario No. 9 EXPERIENCIA DEL OFERENTE Formulario No. 10 CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS Formulario No. 11 METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN Formulario No. 12 REFERENCIA RESOLUCIÓN INCOP 037-09 (que sustituye a la Resolución INCOP No. 028-09) 3 4.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES SECCIÓN I CONVOCATORIA De acuerdo con los Pliegos de Cotización elaborados por Ministerio de Transporte y Obras Públicas, aprobados por el Director Provincial del Guayas, mediante Resolución No.COTO-DPG-009-2013, de 23 de enero de 2013, se invita a presentar ofertas a cinco (5) proveedores elegidos mediante sorteo público realizado a través del portal www.compraspublicas.gob.ec de entre los proveedores que cumplan los parámetros de contratación preferente (tipo de proveedor y localidad) de acuerdo a lo que establece los artículos 50 y 52 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública LOSNCP. De acuerdo a la resolución INCOP No 039-2010, de 27 de febrero de 2010, que sustituye a la resolución INCOP No. 2609, de 21 de mayo de 2009 y resolución No. 33-09, de 18 de septiembre de 2009, los proveedores que resultaren sorteados obtendrán una bonificación de 2 puntos, la que deberá constar obligatoriamente en los parámetros de evaluación de los pliegos. Las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, asociaciones de éstas o consorcios o compromisos de asociación o consorcio, legalmente capaces para contratar, podrán auto invitarse, hasta antes de la fecha límite para presentación de ofertas, para participar en el proceso: “CONCLUSION DE LA REHABILITACION Y REFORZAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BAQUERIZO MORENO-PROGRESO-PUERTO CHINO DE 23,40 KM DE LONGITUD, UBICADA EN LA ISLA SAN CRISTOBAL, PROVINCIA DE GALAPAGOS”. El proyecto corresponde al proceso Nro. LO-08-MTOP-2011, que fue terminado unilateral y anticipadamente. Los oferentes que participen individualmente o en asociación deberán estar inscritos y habilitados como proveedores en el Registro Único de Proveedores -RUP-, conforme lo dispone el artículo 18 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP). El Presupuesto Referencial es de SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 63/100 DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (USD.$ 7´882.988,63) más IVA y el plazo estimado para la ejecución del contrato es de DOCE (12) MESES, contado a partir de la fecha de entrega del anticipo. Las condiciones generales de esta invitación son las siguientes: 1.- Los Pliegos están disponibles, sin ningún costo, en el portal www.compraspublicas.gob.ec, de conformidad con lo previsto en el inciso 4 del artículo 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública LOSNCP. 2.- Los interesados podrán formular preguntas en los términos establecidos en el cronograma del procedimiento. La Comisión Técnica absolverá las preguntas y formulará las aclaraciones necesarias, de ser el caso, a través del Portal de acuerdo a las fechas establecidas en el cronograma del procedimiento. 4 5.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES 3.- La oferta técnica se presentará en la Secretaría de la Comisión Técnica, ubicada en la avenida Francisco de Orellana y Justino Cornejo, Edificio Gobierno Zonal, 7mo piso, en el día y hora que constan en el cronograma del procedimiento publicado en el Portal de Compras Públicas; adicionalmente, se incluirá el formulario impreso que contendrá la oferta económica, la que previamente deberá subirse a través del portal www.compraspublicas.gob.ec, en la misma fecha en que se cierre el plazo para la presentación de la oferta. La apertura de las ofertas se realizará una hora más tarde de la hora prevista para la recepción de las ofertas técnicas. 4.- La oferta debe presentarse por la totalidad de la contratación. 5.- La evaluación de las ofertas se realizará aplicando los parámetros de calificación previstos en los Pliegos, conforme lo dispone el artículo 54 del Reglamento General de la LOSNCP. 6.- Los pagos del contrato se realizarán con cargo a las siguientes partidas presupuestarias Nro. 520 0009 0000 24 00 247 001 750105 2000 001 1053 1209 “MEJORAMIENTO DE LA VÍA PUERTO BAQUERIZO MORENO – PROGRESO - PUERTO CHINO - OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍAS”, por un valor de $ 1´937.567,64 (recursos del BEDE) y partida presupuestaria Nro. Nro. 520 0009 0000 24 00 247 001 750105 2000 001 1053 1209 “MEJORAMIENTO DE LA VÍA PUERTO BAQUERIZO MORENO- PROGRESO- PUERTO CHINO- OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍAS”, por un valor de $ 5´945.420,99. Los pagos se realizarán contra presentación de planillas por avance de obra. El anticipo será del 40% del monto del contrato; y se devengará de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 7.- El procedimiento se ceñirá a las disposiciones de la LOSNCP, su Reglamento General, las resoluciones del INCOP y los presentes Pliegos. Guayaquil, Enero del 2013. ING. ROMMEL YELA ACOSTA DIRECTOR PROVINCIAL DEL GUAYAS MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 5 6.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES SECCIÓN II OBJETO DE LA CONTRATACIÓN Este procedimiento precontractual tiene como propósito la construcción de: “CONCLUSION DE LA REHABILITACION Y REFORZAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BAQUERIZO MORENO-PROGRESO-PUERTO CHINO DE 23,40 KM DE LONGITUD, UBICADA EN LA ISLA SAN CRISTOBAL, PROVINCIA DE GALAPAGOS”. 6 7.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES SECCIÓN III CONDICIONES GENERALES 3.1 Comisión Técnica: Todo proceso de Cotización presupone la conformación obligatoria de una Comisión Técnica, integrada de acuerdo al artículo 18 del Reglamento General de la LOSNCP, la cual se encargará del trámite del proceso y la elaboración de los pliegos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 49 de la LOSNCP. Esta comisión analizará las ofertas, incluso en el caso de haberse presentado una sola, considerando los parámetros de calificación establecidos en estos pliegos, y recomendará a la máxima autoridad de la entidad contratante la adjudicación o la declaratoria de procedimiento desierto. 3.2 Compromiso de asociación o consorcio: Cuando exista un compromiso de asociación o consorcio, para la participación en el procedimiento de Cotización, todos los miembros de la asociación deberán estar habilitados en el RUP al tiempo de presentar la oferta, y se designará un Procurador Común de entre ellos, que actuará a nombre de los comprometidos. En caso de ser adjudicados, los comprometidos deberán constituirse en asociación o consorcio e inscribir tal persona jurídica en el RUP, previa la firma del contrato, dentro del término previsto para la firma del mismo; en caso contrario, se declarará a los integrantes del compromiso de asociación o consorcio como adjudicatarios fallidos. 3.3 Bonificación por sorteo: De acuerdo a la resolución INCOP No 039-2010, de 27 de febrero de 2010, que sustituye a la resolución INCOP No. 2609, de 21 de mayo de 2009, los proveedores que resultaren sorteados obtendrán una bonificación de 2 puntos, la que deberá constar obligatoriamente en los parámetros de evaluación de los pliegos. En consecuencia, la suma total de los demás parámetros de valoración establecidos en el procedimiento no podrán ser mayor a 98/100 puntos. 3.4 Auto invitación: El proveedor que a la fecha de la convocatoria no se encuentra habilitado en el Registro Único de Proveedores, RUP, en la categoría correspondiente al objeto del proceso de contratación, y tenga las condiciones legales para participar en él, podrá recategorizarse en la actividad respectiva, para lo cual deberá acudir a las oficinas del RUP y presentar los documentos respectivos. La auto invitación es una opción del Portal www.compraspublicas.gob.ec que aparecerá una vez realizada la recategorización, y que podrá utilizarse hasta la fecha límite de entrega de ofertas, según el cronograma del proceso. Si el proveedor se encuentra habilitado en el RUP en la categoría correspondiente, y no fue invitado por no haber sido sorteado, podrá auto invitarse al procedimiento de Cotización mediante la opción que se le habilitará en el Portal, en el procedimiento respectivo. 3.5 Documentos notariados: No se exigirá a los oferentes la entrega de documentos que previamente hayan sido entregados por estos para efectos de habilitarse en el Registro Único de Proveedores; tampoco se exigirá que la documentación presentada por los oferentes sea notariada; únicamente el oferente adjudicatario deberá cumplir con la entrega notariada de los documentos. 7 8.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES 3.6 Inhabilidades: No podrán participar en el presente procedimiento precontractual, por sí o por interpuesta persona, las personas que incurran en las inhabilidades generales y especiales, de acuerdo a los artículos 62 y 63 de la LOSNCP, y 110 y 111 del Reglamento General de la LOSNCP. De manera obligatoria, los oferentes deberán llenar el formulario establecido en la Resolución INCOP 037-09, de 27 de noviembre de 2009 (que sustituye a la Resolución INCOP No. 028-09). 3.7 Modelos obligatorios de pliegos: El oferente, de forma obligatoria, presentará su oferta utilizando el modelo de pliego establecido por el INCOP. 3.8 Obligaciones del Oferente: Los oferentes deberán revisar cuidadosamente los Pliegos y cumplir con todos los requisitos solicitados en ellos. La omisión o descuido del oferente al revisar los documentos no le relevará de sus obligaciones con relación a su oferta. 3.9 Modificación de los Pliegos: La Comisión Técnica podrá emitir aclaraciones o modificaciones de los pliegos, por propia iniciativa o a pedido de los participantes, siempre que éstas no alteren el presupuesto referencial ni el objeto del contrato, modificaciones que deberán ser publicadas en el portal www.compraspublicas.gob.ec. Asimismo, la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, podrá cambiar el cronograma con la motivación respectiva; el cambio será publicado en el portal www.compraspublicas.gob.ec y podrá realizarse hasta la fecha límite de la etapa de respuestas y aclaraciones. 3.10 Convalidación de errores de forma: Si se presentaren errores de forma, las ofertas podrán ser convalidadas por el oferente en un término de 3 días, contado a partir de la fecha de notificación, a criterio de la entidad contratante. Así mismo, dentro del período de convalidación, los oferentes podrán integrar a su oferta documentos adicionales que no impliquen modificación del objeto de la misma, conforme al artículo 23 del Reglamento General de la LOSNCP. En este caso, la entidad contratante podrá recibir físicamente los documentos correspondientes. La entidad contratante está obligada a analizar en profundidad cada una de las ofertas presentadas en la etapa de calificación, a fin de determinar todos los errores de forma existentes en ellas, respecto de los cuales notificará a través del portal www.compraspublicas.gob.ec en el mismo día y hora a cada uno de los oferentes, el requerimiento de convalidación respectivo. Los oferentes notificados podrán convalidar tales errores para efectos de ser calificados. Si la entidad contratante, al analizar las ofertas presentadas, determina la existencia de uno o más errores de forma, se deberá reprogramar el cronograma del proceso, en función del término concedido a los oferentes para efectos de que convaliden los errores de forma notificados. 3.11 Causas de Rechazo: Luego de evaluados los documentos del Sobre Único, la Comisión Técnica rechazará una oferta por las siguientes causas: 8 9.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES Si no cumpliera los requisitos exigidos en las condiciones generales, especificaciones técnicas y formularios de estos pliegos. Si se hubiera entregado la oferta en lugar distinto al fijado o después de la hora establecida para ello. Cuando las ofertas contengan errores sustanciales, y/o evidentes, que no puedan ser convalidados por no ser errores de forma. Los errores de forma deberán ser obligatoriamente notificados al oferente respectivo, para que pueda convalidarlos. Si el contenido de los formularios presentados difiere del solicitado en los pliegos, condicionándolos o modificándolos, de tal forma que se alteren las condiciones previstas para la ejecución del contrato. Si se presentaren documentos con tachaduras o enmiendas no salvadas cuando no puedan ser convalidadas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento General de la LOSNCP. Una oferta será descalificada en cualquier momento del proceso, si se comprobare falsedad o adulteración de la información presentada. La adjudicación se circunscribirá a las ofertas calificadas. No se aceptarán ofertas alternativas. Ningún oferente podrá intervenir con más de una oferta. 3.12 Adjudicación y Notificación: La máxima autoridad de la entidad contratante, con base en los resultados de la evaluación, adjudicará el contrato a la más conveniente conforme a los términos establecidos en el numeral 18 del artículo 6 de la LOSNCP, mediante resolución motivada, de acuerdo a lo establecido en el Art. 6 de la Resolución INCOP No. 026-09 de 21 de mayo de 2009. La adjudicación podrá ser total o parcial, de acuerdo al interés institucional y con base en los méritos del proceso. La notificación de la adjudicación se la realizará a través del portal www.compraspublicas.gob.ec, con la respectiva resolución de adjudicación emitida por la máxima autoridad, o su delegado, de la entidad contratante. 3.13 Garantías: En este contrato se deberán presentar las garantías previstas en los artículos 73, 74, 75 y 76 de la LOSNCP. 3.13.1 La garantía de fiel cumplimiento del contrato, que se rendirá por un valor igual al 5% del monto total del contrato. 3.13.2 La garantía del anticipo que respalde el 100% del valor recibido por este concepto. Las garantías indicadas en el numeral anterior serán entregadas, en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 73 de la LOSNCP. Sin embargo, para la garantía indicada en la letra a) del numeral 9 10.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES anterior, únicamente será rendida en las formas establecidas en los numerales 1, 2 y 5 del artículo 73 de la LOSNCP. Las garantías se devolverán conforme lo previsto en el Artículo 77 de la LOSNCP. El valor por concepto de anticipo será del CUARENTA POR CIENTO (40%) del monto total del contrato. El valor por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que el contratista aperturará en un banco estatal o privado de propiedad de entidades del Estado en un cincuenta por ciento o más. La amortización del anticipo otorgado seguirá las siguientes reglas: Se efectuará en lo posible en las primeras planillas, propendiendo a que finalice en el mismo ejercicio presupuestario. El contratista deberá autorizar expresamente en el contrato el levantamiento del sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo recibido. El Administrador del Contrato designado por la entidad contratante verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de devengamiento del anticipo o ejecución contractual. 3.14 Cancelación del Procedimiento: En cualquier momento comprendido entre la invitación y hasta 24 horas antes de la fecha de presentación de las ofertas, la máxima autoridad de la entidad contratante podrá declarar cancelado el procedimiento, mediante resolución debidamente motivada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 34 de la LOSNCP. 3.15 Declaratoria de Procedimiento Desierto: La máxima autoridad de la Entidad Contratante, antes de resolver la adjudicación, podrá declarar desierto el procedimiento de manera total o parcial, en los casos previstos en los numerales 1, 2 y 4 el artículo 33 de la LOSNCP. 3.16 Adjudicatario Fallido: En caso de que el adjudicatario no celebrare el contrato dentro del término previsto, por causas que le sean imputables, la máxima autoridad de la Entidad Contratante le declarará adjudicatario fallido y una vez que notifique de esta condición al INCOP, procederá de conformidad con los artículos 35 y 98 de la LOSNCP. Así mismo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 114 del Reglamento General de la LOSNCP, la entidad contratante llamará al oferente que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para que suscriba el contrato, el cual deberá cumplir con los requisitos establecidos para el oferente adjudicatario, incluyendo la obligación de mantener su oferta hasta la suscripción del contrato. Si el oferente llamado como segunda opción no suscribe el contrato, la entidad declarará desierto el proceso, sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable al segundo adjudicatario fallido. 3.17 Proyecto del Contrato: Notificada la adjudicación, dentro de un término de 15 días contado a partir de la misma, la entidad contratante formalizará el proyecto de contrato que es parte integrante de estos pliegos, de acuerdo a lo establecido en los artículos 68 y 69 de la LOSNCP y 112 y 113 de su Reglamento General. 10 11.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES 3.18 Precios Unitarios y Reajuste: Las obras se contratarán bajo la modalidad de Precios Unitarios. Las cantidades de obra que constarán en el contrato son estimadas y pueden variar durante la ejecución del mismo. Los análisis de precios unitarios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad. No hay opción a reclamo por precios unitarios. Los precios unitarios serán reajustados: si durante la ejecución del contrato se produjeren variaciones de los costos de sus componentes. El reajuste se efectuará mediante la aplicación de fórmula (s) elaborada (s) con base en el análisis de los precios unitarios de la oferta adjudicada y conforme lo dispuesto en el Título IV, DE LOS CONTRATOS, Capítulo VII, REAJUSTE DE PRECIOS de la LOSNCP, y de su Reglamento General. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 131 del Reglamento General, el derecho a percibir el reajuste de precios es renunciable. Si se optare por esta posibilidad, el contrato deberá reflejar tal situación en una cláusula expresa. 3.19 Moneda de Cotización y Pago: Las ofertas deberán presentarse en dólares de los Estados Unidos de América. Los pagos se realizarán en la misma moneda. 3.20 Reclamos: Para el evento de que los oferentes o adjudicatarios presenten reclamos relacionados con su oferta, se deberá considerar lo establecido en los artículos 102 y 103 de la LOSNCP, según el procedimiento que consta en los artículos 150 al 159 de su Reglamento General. 3.21 Administración del Contrato: La entidad contratante designará de manera expresa un administrador del contrato, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar. El administrador del contrato velará porque la fiscalización actúe de acuerdo con las especificaciones constantes en los pliegos y en el propio contrato. 3.22 Fiscalización: Velará por la correcta ejecución de la obra, a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo a sus diseños definitivos, especificaciones técnicas, cronogramas de trabajo, recomendaciones de los diseñadores y normas técnicas aplicables. La fiscalización podrá ser realizada por servidores de la entidad o por terceros, de ser el caso. 3.23 Control ambiental.- El contratista deberá realizar todas las actividades en observancia de las normas ambientales vigentes. A la oferta se adjuntarán los estudios que sean necesarios. 11 12.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES SECCIÓN IV CONDICIONES ESPECÍFICAS 4.1 Vigencia de la oferta: Las ofertas se entenderán vigentes hasta (90 días), de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la LOSNCP. 4.2 Plazo de Ejecución: El plazo de ejecución de la obra es de DOCE (12) MESES, contado a partir de la entrega del anticipo 4.3 Precio de la Oferta: El precio de la oferta deberá cubrir el valor de la depreciación, operación y mantenimiento de los equipos, (si son de propiedad del oferente) y el costo de arrendamiento en el caso de ser alquilados, el costo de los materiales, equipos y accesorios a incorporarse definitivamente en el proyecto, mano de obra, transporte, etc.; los costos indirectos, los impuestos y tasas vigentes; así como, los servicios para la ejecución completa de la obra a contratarse, es decir, todo lo necesario para entregar la obra contratada lista para ser puesta en servicio. El oferente deberá ofertar todos y cada uno de los rubros señalados en la Tabla de Cantidades y Precios que consta en los Pliegos (Formulario No. 2), para la obra que propone ejecutar. 4.4 Forma de Pago: Los pagos se realizarán contra presentación de planillas por avance de obra, de conformidad con lo indicado en el proyecto. 4.5 Anticipo: El valor del anticipo es del 40%. 4.6 Valor restante de la obra: Mediante pago contra presentación de planillas mensuales, debidamente aprobadas por la Fiscalización. De cada planilla se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo al contratista, que sea en legal aplicación del Contrato. 4.7 Fiscalización: De acuerdo con la magnitud y complejidad del proyecto, para la etapa de construcción la entidad contratante deberá establecer la supervisión obligatoria y permanente, con el objeto de asegurar el cumplimiento del diseño y especificaciones, en las obras contratadas, es este espacio, utilizando algunas o todas las atribuciones que constan a continuación: a) Vigilar y responsabilizarse por el fiel y estricto cumplimiento de las cláusulas del contrato de construcción, a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo a sus diseños definitivos, especificaciones técnicas, programas de trabajo, recomendaciones de los diseñadores y normas técnicas aplicables. b) Detectar oportunamente errores y/u omisiones de los diseñadores así como imprevisiones técnicas que requieran de acciones correctivas inmediatas que conjuren la situación. c) Garantizar la buena calidad de los trabajos ejecutados. d) Conseguir de manera oportuna se den soluciones técnicas a problemas surgidos durante la ejecución del contrato. 12 13.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES e) Obtener que el equipo y personal técnico de las constructoras sea idóneo y suficiente para la obra. f) Obtener información estadística sobre personal, materiales, equipos, condiciones climáticas, tiempo trabajado, etc. del proyecto. g) Conseguir que los ejecutivos de la entidad contratante se mantengan oportunamente informados del avance de obra y problemas surgidos en la ejecución del proyecto. Para que los objetivos puedan cumplirse dentro de los plazos acordados y con los costos programados, a la fiscalización se le asigna, entre otras, las siguientes funciones, dependiendo del tipo de obra, magnitud y complejidad del proyecto: a. Revisión de los parámetros fundamentales utilizados para los diseños contratados y elaboración o aprobación de "planos para construcción", de ser necesarios. b. Evaluación periódica del grado de cumplimiento de los programas de trabajo. c. Revisión y actualización de los programas y cronogramas presentados por el contratista. d. Ubicar en el terreno todas las referencias necesarias, para la correcta ejecución del proyecto. e. Sugerir durante el proceso constructivo la adopción de las medidas correctivas y/o soluciones técnicas que estime necesarias en el diseño y construcción de las obras, inclusive aquellas referidas a métodos constructivos. f. Medir las cantidades de obra ejecutadas y con ellas elaborar, verificar y certificar la exactitud de las planillas de pago, incluyendo la aplicación de las fórmulas de reajuste de precios. g. Examinar cuidadosamente los materiales a emplear y controlar su buena calidad y la de los rubros de trabajo, a través de ensayos de laboratorio que deberá ejecutarse directamente o bajo la supervisión de su personal. h. Resolver las dudas que surgieren en la interpretación de los planos, especificaciones, detalles constructivos y sobre cualquier asunto técnico relativo al proyecto. i. Preparar periódicamente, los informes de fiscalización dirigidos al contratante, que contendrán por lo menos la siguiente información: a. Análisis del estado del proyecto en ejecución, atendiendo a los aspectos económicos, financieros y de avance de obra. b. Cálculo de cantidades de obra y determinación de volúmenes acumulados. c. Informes de los resultados de los ensayos de laboratorio, y comentarios al respecto. d. Análisis y opinión sobre la calidad y cantidad del equipo dispuesto en obra. e. Análisis del personal técnico del contratante. f. Informe estadístico sobre las condiciones climáticas de la zona del proyecto. g. Referencia de las comunicaciones cursadas con el contratista. h. Otros aspectos importantes del proyecto. j. Calificar al personal técnico de los constructores y recomendar reemplazo del personal que no satisfaga los requerimientos necesarios. k. Comprobar periódicamente que los equipos sean los mínimos requeridos contractualmente y se encuentren en buenas condiciones de uso. 13 14.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES l. Anotar en el libro de obra las observaciones, instrucciones o comentarios que a su criterio deben ser considerados por el contratista para el mejor desarrollo de la obra. Aquellos que tengan especial importancia se consignarán adicionalmente por oficio regular. m. Verificar que el contratista disponga de todos los diseños, especificaciones, programas, licencias y demás documentos contractuales. n. Coordinar con el contratista, en representación del contratante, las actividades más importantes del proceso constructivo. o. Participación como observador en las recepciones provisional y definitiva informando sobre la calidad y cantidad de los trabajos ejecutados, la legalidad y exactitud de los pagos realizados. p. Revisar las técnicas y métodos constructivos propuestos por el contratista y sugerir las modificaciones que estime pertinentes, de ser el caso. q. Registrar en los planos de construcción todos los cambios introducidos durante la construcción, para obtener los planos finales de la obra ejecutada. r. En proyectos de importancia, preparar memorias técnicas sobre los procedimientos y métodos empleados en la construcción de las obras. s. Expedir certificados de aceptabilidad de equipos, materiales y obras o parte de ellas. t. Exigir al contratista el cumplimiento de las leyes laborales y reglamentos de seguridad industrial. 4.7.1 Suspensión de los Trabajos: La fiscalización dispondrá la suspensión de una parte o de la totalidad de la obra, en cualquier momento, cuando se detecte incumplimiento del diseño y especificaciones en las obras contratadas. La suspensión durará hasta que el contratista acate las recomendaciones impartidas por la fiscalización. Las suspensiones ordenadas por las causas antes anotadas no darán lugar a prórroga de plazo, pagos adicionales o indemnizaciones al contratista. 4.8 Método de evaluación: De manera general, la evaluación de las ofertas se encaminará a proporcionar una información imparcial sobre si una oferta debe ser rechazada y cuál de ellas cumple con el concepto de mejor costo en los términos establecidos en el numeral 18 del artículo 6 de la LOSNCP. Se establecen para ello dos etapas: la primera en la que se analizan los documentos exigidos cuya presentación permite habilitar las propuestas (“cumple o no cumple” o “check list”), que posteriormente serán calificadas con base en los parámetros de calificación establecidos en el proceso, que constan en el Portal. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, bajo su responsabilidad, deberá asegurar que los parámetros de calificación publicados en el portal y su respectiva incidencia en la puntuación final- hayan sido los realmente utilizados en el proceso. Los siguientes parámetros serán evaluados con base en la metodología “cumple o no cumple” (check list): La disponibilidad del equipo mínimo propuesto, de acuerdo al anexo de condiciones específicas que ha propuesto. 14 15.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES El cumplimiento de parámetros o índices financieros establecidos por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, siempre y cuando este parámetro sea indispensable para realizar la obra y los índices propuestos no impidan de manera ilegítima la concurrencia de proveedores al proceso. El personal técnico mínimo requerido, de acuerdo a lo señalado por la entidad contratante 1 Ing. Civil Superintendente 100% 1 Ing. Civil Residente 100% 1 Ing. Geotécnico 50% 1 Especialista Ambiental 100% Aquellas ofertas que cumplan, pasarán a la fase de evaluación de ofertas con puntaje en los términos que se indicación a continuación: PUNTAJE PARÁMETROS DE VALORACIÓN DE LA OFERTA MÁXIMO OFERTA ECONÓMICA Propuesta Económica 35 OFERTA TÉCNICA Experiencia en trabajos similares 15 Metodología y cronograma de ejecución del proyecto 3 Experiencia personal técnico 20 SUBTOTAL 38 PREFERENCIAS Bonificación (invitados por sorteo) 2 Empresas que cumplan con los parámetros de origen nacional establecidos en el artículo 9 de la Resolución INCOP No. 039-2010, 10 de 27 de febrero de 2010 Micro y pequeñas empresas de origen nacional, en los términos del 10 artículo 16 del Reglamento General de la LOSNCP Micro y pequeñas empresas de origen local 5 SUBTOTAL 27 TOTAL 100 CALIFICACIÓN DE PARÁMETROS PREFERENTES BONIFICACIÓN, INVITADOS POR SORTEO 2 puntos 15 16.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES Este parámetro es obligatorio para aquellos proveedores locales que hayan sido elegidos en el sorteo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8 de la Resolución INCOP No. 039-2010, de 27 de febrero de 2010. En este caso, el oferente beneficiario de la bonificación será calificado sobre 100 puntos; y, para los oferentes no beneficiarios del sorteo la calificación será sobre 98 puntos. EMPRESAS QUE CUMPLAN CON LOSPARÁMETROS DE ORIGEN NACIONAL 10 puntos Para evaluar este parámetro se tomará en consideración lo señalado en el artículo 9 de la Resolución INCOP 039-2010, de 27 de febrero de 2010. Origen nacional.- De acuerdo a los parámetros establecidos por el Ministerio de Industrias y Productividad, y para la aplicación de los márgenes de preferencia, se entenderá como: Origen nacional de un servicio u obra: si el oferente es una persona natural o jurídica domiciliada en el país, y más del 60% de su oferta represente el costo de la mano de obra, materias primas e insumos nacionales. MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DE ORIGEN LOCAL 5 puntos Serán aplicados de acuerdo con el artículo 7 de la Resolución INCOP 39-10, de 27 de febrero de 2010; por lo tanto son considerados como proveedores locales para efectos de la aplicación de los márgenes de preferencia, las personas naturales que, de conformidad con los artículos 47 y 48 del Código Civil, tengan su domicilio en el cantón donde se ejecutará la obra o se destinen los bienes y servicios objeto de la contratación. En el caso de las personas jurídicas, serán consideradas locales aquéllas cuya oficina principal o matriz estén domiciliadas en el cantón donde se ejecutará la obra o se destinen los bienes y servicios objeto de la contratación. Para efectos de esta resolución, el domicilio se acreditará único y exclusivamente con la habilitación de la oficina principal o matriz en el Registro Único de Proveedores, lo que deberá ser concordante con el Registro Único de Contribuyentes. Se debe adjuntar el RUP y el RUC. MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DE ORIGEN NACIONAL 10 puntos 16 17.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES Para la evaluación de este parámetro se estará a lo indicado en el artículo16 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que establece; Micro, pequeñas y medianas empresas.- Para incentivar la mayor participación de proveedores de los sectores de micro, pequeñas y medianas empresas -MIPYIMES-, se entenderán por tales, aquellas que cumplan los parámetros establecidos de conformidad con el artículo 53 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. Al momento de inscribir y habilitar a un proveedor en el RUP, el registro deberá expresar la categoría a la que pertenece el proveedor. El INCOP establecerá criterios de preferencia a favor de las MIPYMES, a través de alguno de los siguientes mecanismos: 1. Márgenes de preferencia sobre las ofertas de otros proveedores; 2. Criterios para contratación preferente establecidos en el artículo 52 de la Ley; 3. Siempre que, luego de las evaluaciones de ofertas, exista la posibilidad de adjudicar a una MIPYME y a otro proveedor que no tenga esta calidad, se preferirá a aquella; 4. Posibilidad de que las MIPYMES mejoren su propuesta para que puedan igualar o superar la oferta de otros proveedores, luego de la evaluación de ofertas. 5. Inclusión, en el catálogo electrónico, de bienes o servicios provenientes de MIPYMES, artesanos o actores de la economía popular y solidaria para que sean adquiridos preferentemente por las entidades contratantes. El procedimiento de selección a emplearse por parte del INCOP para esta catalogación será la feria inclusiva. Las preferencias para las micro, pequeñas y medianas empresas se aplicarán en función de que su oferta se catalogue como de origen nacional, por el componente nacional que empleen, de tal manera que no se otorgarán estos beneficios a meros intermediarios. Los beneficiarios a favor de las MIPYMES se harán extensivos a actores de la economía popular y solidaria, de conformidad con la ley. NOTA: Estos puntajes pueden ser acumulativos si el oferente cumple uno o más de los parámetros establecidos en el cuadro anterior. 17 18.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES EVALUACIÓN DE LOS PARÁMETROS TÉCNICOS Oferta Económica: 35 Puntos Se calificará con el puntaje de 35 puntos a la Oferta económica más baja; a las demás ofertas se calificará a partir del incremento porcentual del monto de la oferta en análisis con relación al monto de la oferta que haya obtenido la totalidad del puntaje, siendo esta variación porcentual expresada en decimales y multiplicada por 35 el valor a disminuir del puntaje total para la obtención de la calificación. (Ejemplo 5,76% de incremento = 0,0576 x 35 = 2.01 puntos menos; por tanto, la calificación será 35-2.01=32.99). Experiencia en Trabajos Similares: 20 puntos Se entenderá por obra similar al que tenga características y exigencias similares al proyecto de la invitación, es decir trabajos de construcción, Rehabilitación o Ampliación de vías con capa de rodadura de Hormigón Asfáltico. Se calificará con el total del puntaje a la o las ofertas cuyas obras similares ejecutadas en los últimos 10 AÑOS, se encuentren terminados, en un máximo de tres (3) contratos, cuyos montos sumados sean iguales o superiores al presupuesto referencial de este proceso, lo cual se demostrará mediante certificados emitidos por la entidad contratante de la obra (Desde la Máxima Autoridad hasta un nivel de Director de Área a fin al proyecto presentado) o copias de las actas de entrega recepción provisional o definitiva. Las ofertas cuyos valores sumados no lleguen a ese monto, serán calificadas en forma proporcional. Se calificará los montos de obras similares que se encuentren en ejecución, con un avance mínimo del 75%, siempre y cuando se presente el certificado de la Entidad Contratante de la obra (Desde la Máxima Autoridad hasta un nivel de Director de Área a fin al proyecto presentado) que indique que la obra se encuentre dentro del cronograma y plazo vigente del contrato (Dos proyectos máximo) Metodología de Ejecución del Proyecto y Cronograma: 3 puntos Se calificará con el total del puntaje a la oferta u ofertas que indiquen con suficiente detalle la metodología y procedimientos a seguirse para los diferentes trabajos de ejecución de las obras. Se considerará la correcta secuencia de actividades y el número de frentes de trabajo simultáneos que se propone, así como los procesos de obtención y acopio de materiales en la construcción utilizada. Se evaluará el cronograma valorado de trabajos y la ruta crítica, la 18 19.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES misma que deberá guardar relación entre sí y con los análisis de precios unitarios, el equipo propuesto y la utilización de equipos. El proponente no reproducirá las especificaciones técnicas de la obra para describir la metodología que propone usar. La programación de la Obra y el Cronograma valorado deberán realizarse usando la Metodología de la Ruta Crítica, se la presentará en medio impreso, se adjuntará conjuntamente en medio magnético a la Oferta. De no cumplirse con estos requisitos se le asignará CERO (0) puntos a la Metodología y Cronograma de Ejecución del Proyecto. Experiencia del Personal Técnico: 15 Puntos Para valorar la experiencia del personal técnico, se tomara en cuenta la experiencia en trabajos similares al presente proceso en los últimos diez (10) años, lo cual se demostrará mediante certificados emitidos por la entidad contratante de la obra (Desde la Máxima Autoridad hasta un nivel de Director de Área a fin al proyecto presentado) o copias de las actas de entrega recepción provisional o definitiva en las que conste su participación específica en el puesto requerido. Ingeniero Civil Superintendente: Para el Ingeniero Civil Superintendente: experiencia en el cargo, en trabajos similares a los del presente proceso, en la Construcción, Rehabilitación o Ampliación de vías a nivel de acabado con capa de rodadura de Hormigón asfáltico, cuyo monto acumulado sea igual o superior al 100% del monto referencial del presente en los últimos diez (10) años, en un máximo de tres proyectos. Para el caso de no llegar a ese monto, se le calificará en forma proporcional. Total 8 puntos Ingeniero Civil Residente de obra: Para el Ingeniero Civil Residente de Obra: experiencia en el cargo, en trabajos similares a los del presente proceso, en la Construcción, Rehabilitación o Ampliación de vías a nivel de acabado con capa de rodadura de Hormigón asfáltico, cuyo monto acumulado sea igual o superior al 60% del monto referencial del presente en los últimos diez (10) años, en un máximo de tres proyectos. Para el caso de no llegar a ese monto, se le calificará en forma proporcional. Total 3 puntos Ingeniero Geotécnico: Para el Ingeniero Geotécnico: experiencia en el cargo, en trabajos similares a los del presente proceso, cuyo monto acumulado sea igual o superior al 60% del monto referencial del presente en los últimos diez (10) años, en un máximo de tres proyectos. Para el caso de no llegar a ese monto, se le calificará en forma proporcional Total 2 puntos 19 20.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES Especialista Ambiental: Para el Especialista Ambiental: Puede ser Ing. Civil con especialidad Ambiental o un profesional de tercer nivel con especialidad Ambiental, experiencia en el cargo, en trabajos similares a los del presente proceso, cuyo monto acumulado sea igual o superior al 60% del monto referencial del presente en los últimos diez (10) años, en un máximo de tres proyectos. Para el caso de no llegar a ese monto, se le calificará en forma proporcional Total 2 puntos La calificación de la experiencia no podrá evaluarse con relación a una localidad geográfica específica, pues se atentaría a los principios de concurrencia e igualdad establecidos en la LOSNCP. Equipo Mínimo Los equipos mínimos son un requisito para que la oferta sea calificada y posteriormente evaluada. Si no presenta el equipo mínimo, la oferta no será calificada. Se presentará la documentación respectiva de los equipos, debiendo tener estos la matrícula actualizada al 2012 del MTOP. La DIRECCION PROVINCIAL DEL GUAYAS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS calificará la disponibilidad y no la propiedad del equipo mínimo. DESCRIPCION DEL EQUIPO NUMERO No. ORDEN DE UNIDADES 1 Tractor de orugas 200 HP o más 1 2 Cargadora frontal de 125 HP o más 2 3 Excavadora de orugas de 125 HP o más 4 4 Motoniveladora 125 HP o más 1 5 Tanquero de agua de 6000 lts. o más 1 6 Rodillo vibratorio liso 10 ton. o más 2 7 Rodillo neumático 8 ton o más 1 8 Escoba autopropulsada 1 9 Distribuidor de asfaltos 1 10 Planta asfáltica de 150 ton o más 1 11 Terminadora de asfaltos (finisher) 1 12 Planta eléctrica de 175 KVA o más 1 13 Trituradora primaria y secundaria 1 14 Volquetas de 8 m3 o más 8 15 Concretera de 1 saco o más 2 4.9 Obligaciones del Contratista: El contratista debe recibir los permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, en los términos establecidos en el Contrato. El 20 21.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES contratista por su parte deberá dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (letreros de peligro, precaución, etc.,), para la debida protección del público, personal de la Fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. 4.10 Obligaciones de la Contratante: 4.10.1 Dar solución a las peticiones y problemas que se presenten en la ejecución del Contrato, en un plazo (30 días) contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista. 4.10.2 Proporcionar al contratista los documentos, permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, y realizar las gestiones que le corresponda efectuar al Contratante, ante los distintos organismos públicos, en un plazo (30 días) contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista. 4.10.3 En caso de ser necesario, celebrar los contratos complementarios en un plazo (número de días) contados a partir de la decisión de la máxima autoridad. Designar al Administrador del contrato. Designar a la Fiscalización del Contrato. 4.10.4 Entregar oportunamente (Ej.: los terrenos, materiales, equipos, etc) previstos en el contrato, en tales condiciones que el contratista pueda iniciar inmediatamente el desarrollo normal de sus trabajos; siendo de cuenta de la entidad los costos de expropiaciones, indemnizaciones, derechos de paso y otros conceptos similares. 4.10.5 La Contratante será responsable de obtener todos los permisos ambientales que requiere la obra para su ejecución (Licencia Ambiental), así como la vigilancia de la ejecución del plan de Manejo Ambiental, mitigaciones y/o compensaciones. 21 22.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES 4.11 Forma de presentar la oferta: El oferente incluirá en su oferta la información que se determina en los formularios que constan en la sección 6. Pueden utilizarse formatos elaborados en ordenador a condición que la información sea la que se solicita. 4.11.1 Requisitos mínimos: 4.11.1.1 Oferta técnica: Formulario de Oferta, que comprenderá: La Carta de Presentación y Compromiso (Formulario No.1) y la Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios establecidos en el Formulario de Oferta (Formulario No.2.). El oferente, para la obra que propone ejecutar, deberá: Cotizar todos y cada uno de los rubros señalados en el Formulario No.2 de los Pliegos. No podrá variar las cantidades y unidades establecidas. Los precios deberán incluir el Impuesto al Valor Agregado IVA, y serán los vigentes 30 días antes de la fecha de presentación de la oferta. Completar los Datos del oferente (Formulario No.3). Realizar los análisis de precios unitarios de cada uno de los rubros (Formulario No.4). Presentar los documentos que acrediten la situación financiera (Formularios No. 5) y Variaciones de las situaciones financieras (Formulario 6) Indicar la lista de equipo asignado al proyecto, con la respectiva matrícula actualizada de al menos el equipo mínimo requerido (Formulario No.7). Elaborar la lista de personal técnico propuesto para el proyecto, adjuntando Hoja de Vida, con las certificaciones sobre experiencia en trabajos similares y copia de títulos profesionales, y la Carta de Compromiso del Técnico (Formularios Nos. 8, 9 y 9 A ). Detallar los trabajos similares ejecutados por el Oferente en los últimos Diez años (10) (Formularios No. 10). Indicar el cronograma valorado de trabajos (Formulario No. 11). Desarrollar la metodología de construcción (Formulario No.12). Información de accionistas de personas jurídicas (Resolución INCOP No.37-09, Formulario No.13). 22 23.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES Detalle de contratos en ejecución (Formulario 14) Compromiso de arriendo de la maquinaria (Formulario 15) Compromiso de Venta de la maquinaria (Formulario 16) Compromiso de Disponibilidad de la maquinaria (Formulario 17) NOTA: De acuerdo a lo dispuesto en la resolución INCOP No. 012-09 de 5 de marzo de 2009, para efectos de la aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, las entidades contratantes únicamente verificarán la habilitación en el Registro Único de Proveedores RUP, que será suficiente para demostrar que el proveedor no consta en el Registro de contratistas Incumplidos y Adjudicatarios Fallidos. NOTA: Todos los formularios deberán ser presentados, en el caso de no necesitar un formulario, se deberá adjuntar una nota que se indique “NO APLICA” 4.11.1.2 Oferta económica: Se entenderá por oferta económica al formulario que consta en el portal www.compraspublicas.gob.ec, a fin de que el oferente establezca el precio total de la oferta. Este formulario debidamente lleno debe subirse al portal y una impresión del mismo, se adjuntará a la oferta técnica. 4.12 Cronograma del procedimiento de Cotización: El que constará en el portal www.compraspublicas.gob.ec es el siguiente: Concepto Día Hora Fecha de Publicación 25-01-2013 10h00 Fecha Límite de Preguntas 31-01-2013 12h00 Fecha Límite de Respuestas y Aclaraciones 06-02-2013 12h00 Fecha Límite de Entrega de Ofertas Técnica y 18-02-2013 15h00 Económica Fecha de Apertura de Ofertas 18-02-2013 16h00 Fecha estimada de Adjudicación 25-02-2013 15h00 El término para la convalidación de errores será de (3 días). En el caso de presentarse errores 23 24.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES Si la entidad contratante, al analizar las ofertas presentadas, determina la existencia de uno o más errores de forma, se deberá reprogramar el cronograma del proceso, en función del término concedido a los oferentes para efectos de que convaliden los errores de forma notificados, para lo cual se tomará en cuenta el siguiente cronograma que contemplará una nueva fecha de adjudicación: Concepto Día Hora Fecha Límite para solicitar convalidación de errores Fecha Límite para convalidación errores Fecha estimada de Adjudicación La carátula de la oferta técnica será la siguiente: COTIZACIÓN OBRAS COTO -DPG – 002 – 2013-ES SOBRE UNICO Señor: Secretario de la Comisión Técnica de la Dirección Provincial del Guayas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Presente PRESENTADA POR: ____________________________________ No se tomarán en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o después del día y hora fijados para su entrega-recepción. El Secretario de la Comisión Técnica recibirá y conferirá comprobantes de recepción por cada oferta entregada y anotará, tanto en los recibos como en el sobre de la oferta, la fecha y hora de recepción. 4.13 Condiciones Específicas: INFORME TECNICO No. 010-2010 CARRETERA: PTO. BAQUERIZO MORENO – PROGRESO - PTO. CHINO REDISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO. 1.- ANTECEDENTES. 24 25.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES 1.1- Con memorando No. DEV-2010-3122-ME, de fecha 22 de Octubre 2010, el Ing. Rommel Yela Acosta, Director de Estudios del Transporte, dispone realizar la actualización del diseño de la estructura del pavimento para la carretera: Pto. Baquerizo Moreno – Progreso - Pto. Chino. 1.2- Con memorando No. CFAC-2010-244-ME, de fecha 20 de Octubre 2010, el Coordinador de Factibilidad de la Dirección de Estudios, entrega datos de tráfico actualizados, de las carreteras: Pto. Ayora – Canal de Itabaca y Pto. Baquerizo Moreno-Pto. Chino. 1.3- Para el reajuste de diseño solicitado, se utilizará toda la información geotécnica contenida en el informe técnico No. 002 – 2009 “Evaluación estructural y Diseño de Rehabilitación y Reforzamiento del pavimento, carretera: Pto. Baquerizo Moreno-Progreso-Po. Chino. 2.- DISEÑO DE REFUERZO DEL PAVIMENTO. Se realizará dos alternativas de diseño, con estructura de pavimento flexible y con estructura de pavimento rígido, las dos alternativas bajo los lineamientos del método AASHTO-93. 2.1 METODO AASHTO – 1993 - Flexible El diseño con esta metodología se realizará para períodos de diseño de 10 y 20 años para una carretera formada por una calzada de dos carriles. 2.1.1 VARIABLES DE ENTRADA. Considerando las características geométricas, tráfico, clima, suelo de subrasante valorada con su módulo elástico, las variables de entrada de acuerdo a la metodología AASHTO-1993, tendrán los siguientes valores o se calcularán como se indica más adelante: CONFIALBILIDAD: Zr = -1.037 DESVIO ESTANDAR DE LAS VARIABLES: So = 0.45 NIVELES DE SERVICIABILIDAD: SERVICIABILIDAD INICIAL: Po = 4.2 SERVICIABILIDAD FINAL : Pt = 2.5 PERDIDA DE SERVICIABILIDAD: PSI = 1.7 PERIODO DE DISEÑO : 10 y 20 años MODULO ELASTICO DE LA SUBRASANTE: Esr Para cada tramo (3) COEFICIENTE DE DRENAJE: Cd = 0.90 El coeficiente de drenaje 0.90, se lo toma porque el proyecto esta ubicado en una zona lluviosa con drenaje regular y considerando que, el 25% de tiempo el pavimento estará expuesto a niveles de humedad próximos a la saturación. 2.1.2 TRANSITO. 25 26.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES Los datos como se manifestó, son los que constan en el memorando No. CFAC-2010-244-ME y CFAC-2010-249 – ME (datos de Progreso-Pto. Chino reajustados) Anexo No.1. 2.1.2.1 FACTOR DE CARGA EQUIVALENTE – TRAMO: PTO. BAQUERIZO-PROGRESO CARGA TIPO DE POR % Fj8.2 Qj8.2 VEHICULOS EJE (Ton) 0,70 0,00012 Liviano 90,34 0,00395 1,70 0,00425 3,90 0,11759 Bus 2,96 0,05045 9,20 1,58451 3,00 0,04117 Camión 2 DA 1,16 0,00664 7,00 0,53105 6,00 0,65873 Camión 2DB 5,54 0,21594 11,00 3,23829 6,00 0,65873 Camión 3A 0,00 0,00000 20,00 2,80806 6,00 0,65873 Camión 3S2 20,00 0,00 2,80806 0,00000 20,00 2,80806 6,00 0,65873 Camión 3S3 20,00 0,00 2,80806 0,00000 24,00 1,46899 TOTAL 100,00 0,28 2.1.2.2. PROYECCION DE TRANSITO Y NUMERO DE EJES DE CARGA EQUIVALENTE TRAMO: PTO. BAQUERIZO MORENO - PROGRESO AÑOS DENOMINACION 2011 2021 2031 Livianos 716 881 1085 Buses 23 29 36 Camión 2DA 9 11 14 Camión 2DB 44 54 67 Camión 3A 0 0 0 Camión 3S2 0 0 0 26 27.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES Camión 3S3 0 0 0 TPDA 792 975 1201 Nj8.2 40.049 446.743 1.007.368 2.1.2.3. FACTOR DE CARGA EQUIVALENTE – TRAMO: PROGRESO – PTO. CHINO CARGA TIPO DE POR % Fj8.2 Qj8.2 VEHICULOS EJE (Ton) 0,70 0,00012 Liviano 84,76 0,00370 1,70 0,00425 3,90 0,11759 Bus 6,67 0,11347 9,20 1,58451 3,00 0,04117 Camión 2 DA 3,33 0,01907 7,00 0,53105 6,00 0,65873 Camión 2DB 5,24 0,20413 11,00 3,23829 6,00 0,65873 Camión 3A 0,00 0,00000 20,00 2,80806 6,00 0,65873 Camión 3S2 20,00 0,00 2,80806 0,00000 20,00 2,80806 6,00 0,65873 Camión 3S3 20,00 0,00 2,80806 0,00000 24,00 1,46899 TOTAL 100,00 0,34 2.1.2.4. PROYECCION DE TRANSITO Y NUMERO DE EJES DE CARGA EQUIVALENTE TRAMO: PROGRESO – PTO. CHINO AÑOS DENOMINACION 2011 2021 2031 Livianos 182 224 275 Buses 14 18 22 Camión 2DA 7 9 11 Camión 2DB 11 14 17 Camión 3A 0 0 0 27 28.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES Camión 3S2 0 0 0 Camión 3S3 0 0 0 TPDA 214 264 325 Nj8.2 13.319 148.573 335.019 2.1.3 NUMERO ESTRUCTURAL DE DISEÑO SN Y ESPESOR DE REFUERZO DE PAVIMENTO EXISTENTE (h.ca) DENOMINACION TRAMOS : 0+000 – 6+000 6+000- 10+600 – 16+300 – 10+600 16+300 23+400 Zr -1.037 So 0.45 Pt 2.5 PSI 1.7 Cd 0.9 MR (psi) 7214 5571 12171 Nj 8.2 10 años 446.743,00 148.573,00 SN 10 3,0 2,5 2,7 2,0 Nj 8.2 20 años 1’007.368,00 335.019,00 SN 20 3,4 2,8 3,1 2,3 SN efec (*) 2.06 1.41 / 1,91 1.43 a ca 0.173 h ca (cm) 10 5,43 2,54 7,46/4,57 3,29 años h ca (cm) 20 7,75 4,27 9,77/6,88 5,02 años Como se puede observar, el tramo del Km. 10+600 al 16+300, tiene una insuficiencia estructural mucho mayor a los tramos aledaños, esto seguramente por la falta total de drenaje lateral que ha producido una saturación permanente de la capa granular existente, de todas maneras y para continuar con el cálculo del refuerzo estructural necesario incluiremos en este tramo una capa de base granular de 10 cm. de espesor, por lo tanto el nuevo SN efectivo, para este tramo será igual a 1.41 + 10x.055x0.9= 1.91, valor con el cual se ha calculado el nuevo espesor de concreto asfáltico para 10 y 20 años de diseño: / 4.57 cm. y / 6.88 cm. respectivamente Como se ve con los valores de trafico reales obtenidos mediante conteo realizado en el mes del octubre 2010, el espesor de concreto asfaltico necesario para cubrir la demanda del numero estructural de diseño, a excepción del tramo 0+000 – 6+000 (El Progreso) es inferior al espesor mínimo que recomienda el AASHTO de 5m. (2 Plg.), por lo que se recomienda adoptar este espesor, para todo el proyecto para un periodo de diseño de 10 anos. 28 29.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES Con los nuevos datos de tráfico generados, la estructura de pavimento recomendada no tiene problemas de fatiga ni de ahuellamiento. 2.1.4 DISEÑO DE PAVIMENTO RECOMENDADO TRAMOS SUB BASE GR. BASE CARPETA ASF. cm. GRANULAR (cm.) cm. DISEÑO PARA 10 AÑOS 0+000 – 6+000 43.0 (*) ----- 5,08 6+000 – 10+600 43.0 (*) ----- 5,08 10+600 -16+300 33.0 (*) 10 5,08 16+300 -23+400 28.0 (*) ----- 5,08 DISENO PARA 20 ANOS 0+000 – 6+000 43.0 (*) ----- 7.62 6+000 – 10+600 43.0 (*) ----- 7.62 10+600 -16+300 33.0 (*) 10 7.62 16+300 -23+400 28.0 (*) ----- 7.62 (*) = Espesores de material granular existentes 2.2 METODO AASHTO -93 – ALTERNATIVA RIGIDO. El diseño con esta metodología se realizará para un solo período de diseño de 20 años y una carretera formada por una calzada de dos carriles. 2.2.1 VARIABLES DE ENTRADA. Considerando las características geométricas, tráfico, clima, suelo de subrasante valorada con su módulo elástico, las variables de entrada de acuerdo a la metodología AASHTO-1993, tendrán los siguientes valores o se calcularán como se indica mas adelante: CONFIALBILIDAD: Zr = -1.037 DESVIO ESTANDAR DE LAS VARIABLES: So = 0.35 NIVELES DE SERVICIABILIDAD: SERVICIABILIDAD INICIAL: Po = 4.2 SERVICIABILIDAD FINAL : Pt = 2.5 PERDIDA DE SERVICIABILIDAD: PSI = 1.7 PERIODO DE DISEÑO : 20 años MODULO COMPUESTO DE LA SR.: Kc Para cada tramo (3) COEFICIENTE DE DRENAJE: Cd = 0.90 29 30.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES El coeficiente de drenaje 0.90, se lo toma porque el proyecto esta ubicado en una zona lluviosa con drenaje regular y considerando que, el 25% de tiempo el pavimento estará expuesto a niveles de humedad próximos a la saturación. 2.2.2 TRANSITO. Se calculará el número de ejes de carga equivalente, con el mismo espectro de carga asumido para el diseño con la alternativa de flexible, pero con factores de carga equivalente tomados de la guía AASHTO-93- para pavimento rígido, pt=2.5 y D=7” para un solo período de diseño de 20 años. 2.2.2.1 FACTOR DE CARGA EQUIVALENTE – TRAMO: PTO. BAQUERIZO-PROGRESO TIPO DE CARGA POR % Fj8.2 Qj8.2 VEHICULOS EJE (Ton) 0,70 0,00012 Liviano 90,34 0,00417 1,70 0,00450 3,90 0,11759 Bus 2,96 0,05202 9,20 1,63760 3,00 0,04117 Camión 2 DA 1,16 0,00737 7,00 0,59400 6,00 0,65873 Camión 2DB 5,54 0,22972 11,00 3,48700 6,00 0,65873 Camión 3A 0,00 0,00000 20,00 5,01000 6,00 0,65873 Camión 3S2 20,00 0,00 5,01000 0,00000 20,00 5,01000 6,00 0,65873 Camión 3S3 20,00 0,00 5,01000 0,00000 24,00 3,49000 TOTAL 100,00 0,29 2.2.2.2. PROYECCION DE TRANSITO Y NUMERO DE EJES DE CARGA EQUIVALENTE TRAMO: PTO. BAQUERIZO MORENO - PROGRESO AÑOS DENOMINACION 2011 2021 2031 Livianos 716 881 1085 Buses 23 29 36 30 31.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES Camión 2DA 9 11 14 Camión 2DB 44 54 67 Camión 3A 0 0 0 Camión 3S2 0 0 0 Camión 3S3 0 0 0 TPDA 792 975 1201 Nj8.2 42.408 473.056 1.066.702 2.2.2.3 FACTOR DE CARGA EQUIVALENTE – TRAMO: PROGRESO – PTO. CHINO CARGA TIPO DE POR % Fj8.2 Qj8.2 VEHICULOS EJE (Ton) 0,70 0,00012 Liviano 84,76 0,00392 1,70 0,00450 3,90 0,11759 Bus 6,67 0,11701 9,20 1,63760 3,00 0,04117 Camión 2 DA 3,33 0,02117 7,00 0,59400 6,00 0,65873 Camión 2DB 5,24 0,21716 11,00 3,48700 6,00 0,65873 Camión 3A 0,00 0,00000 20,00 5,01000 6,00 0,65873 Camión 3S2 20,00 0,00 5,01000 0,00000 20,00 5,01000 6,00 0,65873 Camión 3S3 20,00 0,00 5,01000 0,00000 24,00 3,49000 TOTAL 100,00 0,36 2.2.2.4 PROYECCION DE TRANSITO Y NUMERO DE EJES DE CARGA EQUIVALENTE TRAMO: PROGRESO – PTO. CHINO AÑOS DENOMINACION 2011 2021 2031 Livianos 182 224 275 Buses 14 18 22 Camión 2DA 7 9 11 Camión 2DB 11 14 17 31 32.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES Camión 3A 0 0 0 Camión 3S2 0 0 0 Camión 3S3 0 0 0 TPDA 214 264 325 Nj8.2 14.058 156.814 353.602 2.2.3 CALCULO DEL ESPESOR DEL PAVIMENTO RIGIDO DENOMINACION TRAMOS : 0+000 – 6+000 6+000- 10+600 – 16+300 – 10+600 16+300 23+400 Zr -1.037 So 0.35 Pt 2.5 PSI 1.7 Cd 0.9 K compuesto (pci) 570 370 800 Nj 8.2 20 años 1’066.702 353.602 S’c (p.s.i.) 571 Ec (p.s.i.) 3’371.525 J 2,7 Espesor D (plg.) 5,50 (*) (*) (*) Espesor D (cm.) 14 Espesor Recomend. 15 cm. (*) = menor al mínimo recomendado por el AASHTO 2.2.4 ANCHO DE CALZADA EXISTENTE: El ancho de calzada existente, sin considerar las cunetas laterales es el siguiente: TRAMO: 0+000 – 15+000 7.30m. TRAMO: 15+000 – 20+000 7.50m. (*) TRAMO: 20+000 – 23+400 6.20m. (*) (*) = existen cunetas laterales de 0.70m. de ancho. 2.2.5 JUNTAS. 2.2.5.1 JUNTAS TRANSVERSALES. 32 33.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES Según recomendación AASHTO, las juntas transversales en pies, se las construirá a no más de dos veces el espesor de la losa en pulgadas, no obstante la P.C.A. limita este espaciamiento a no más de 20 de pies, es decir a no más de 6.10 metros. Máxima longitud de losa = 2*5.90= 11.8 pies = 3.60m. Según recomendación AASHTO, las juntas transversales deben tener pasadores de las siguientes características: Espesor (H) 15 cm. Ø pasadores 18 mm Longitud 45 cm. Espaciamiento 30 cm. H/2 p H/6 p H/4 H/2 Pasador L/2 engrasado 1ø 18 mm.@30 cm. L=45 cm. Tomando en cuenta, el ancho de calzada, el máximo espaciamiento de juntas y la relación: ancho, longitud no mayor a 1.25, la distribución de juntas tanto longitudinales como transversales es la que consta en el numeral 4.2.6 del presente informe. 2.2.5.2. JUNTAS LONGITUDINALES. Su papel principal es controlar agrietamiento producido por alabeo. La junta debe ser marcada con una ranura que separe los carriles y proporcione alojamiento adecuado al sello de la junta, es usual colocar barras de anclaje corrugado que mantengan unidas las caras de las juntas, es función como se ve, del ancho de la calzada: As = b*f*w/ fs As = Area de acero por unidad de longitud b = distancia entre la junta y el borde libre f = coeficiente de fricción losa-suelo de fundación w = peso de la losa por m2 fs = Esfuerzo de trabajo del acero= 0.67 fy L= 2*A*fs/(a*p) +7.5 cm. L = longitud total de la barra de anclaje 33 34.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES A = área transversal de una barra de anclaje a = esfuerzo de adherencia, hierro corrugado 0.10f’c, no mayor a 24,5 Kg./cm2 p = perímetro de una varilla de unión TRAMO: 0+000 – 15+000 15+000 – 20+000 20+000 – 23+400 b (m.) 7.30/2=3.65 7.50/2=3.75 6.20/2=3.10 f 1.8 1.8 1.8 w (Kg./m2) 330 330 330 fs (Kg./cm2) 2814 2814 2814 As 0.77=1ø12mm@ 0.79=1ø12mm@ 0.66=1ø12mm@1.20m. (cm2/m.)(*) 1.20m. 1.20m A (cm2) 1.13 1.13 1.13 a. 24.5 24.5 24.5 p. (cm.) 4 4 4 L (cm.) 70 70 70 (*) = separación maxima 2.2.5.3. DISTRIBUCION DE JUNTAS, PASADORES Y BARRAS DE UNION. TRAMO: 0+000 - 10+600 10+600 – 16+300 16+300 - 23+400 15+000 20+000 a 3.65 m. 3.65m./3.75m. 3.75m./3.10m. b 3,60 m. 3,60m. 3.60m. 34 35.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES Juntas Transversales Junta Longitudinal a Pasadores 1ø 18 mm.@ 0.30 m Longitud 45 cm. Barras de unión 1ø 12mm.@ 1.20m. a Longitud 70 cm. b b 3. FUENTES DE MATERIAL. 3.1 CANTERA CERRO QUEMADO Ubicada a ± 2 kilómetros del 0+000 de la carretera: Pto. Baquerizo Moreno–El Progreso, roca volcánica con estratos de color rojizo y negro, actualmente explotada por el Consejo Provincial de Galápagos, el Municipio de San Cristóbal y la Cía., Troexa, es un material calificado para todo uso vial pues con estos materiales, se realizó la pavimentación del aeropuerto de la isla San Cristóbal. (Ver fotos Anexo) El volumen aprovechable de esta cantera se estima en más de 500.000 m3. 3.2 CANTERA EL CEMENTERIO. Ubicada a ± 500 m. de la abscisa 4+100 de la carretera: Pto. Baquerizo Moreno–El Progreso, conformada por roca volcánica de color rojizo anaranjado, el volumen aprovechable se lo estima preliminarmente en unos 500.000 m3, no se ha realizado ensayos de caracterización por cuanto las muestras recuperadas del material existente no ha enviado del H. Consejo Provincial de Galápagos al Laboratorio Central del MTOP,como fue su compromiso. 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 4.1 El presente informe, de rediseño de la estructura de pavimento, no representa un informe de Ingeniería, contiene exclusivamente, el estudio geotécnico y diseño del mejoramiento y reforzamiento de la estructura de pavimento de la calzada existente, en función de datos de 35 36.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES tráfico actualizados a Octubre 2010, en ningún momento se presenta una alternativa de ampliación geométrica o diseño y rehabilitación de obras de drenaje que deben ser motivo de informes similares de las áreas técnicas correspondientes de la Dirección de Estudios del Transporte, cuyo especialista formó parte de la comisión técnica que se desplazó a este proyecto para realizar los trabajos de campo necesarios para su diseño. 4.2 Se presenta dos alternativas de diseño, rehabilitación y reforzamiento con estructura de pavimento flexible y con estructura de pavimento rígido. 4.3 La alternativa de pavimento flexible, se presenta para un período de diseño de 10 años, y consta en el cuadro 2.1.4 DISEÑO DE PAVIMENTO RECOMENDADO. como se puede ver para el tramo Km.10+600-Km. 16+300, se recomienda colocar 10 cm. de espesor de base granular clase 2 a más del espesor de concreto asfáltico de 2 pulgadas para un periodo de diseño de 10 años. 4.4 La alternativa de rehabilitación y reforzamiento de la estructura existente con pavimento rígido, se lo realizó para un período de diseño equivalente a 20 años y se presenta en la tabla No.2.2.3. CÁLCULO DEL ESPESOR DEL PAVIMENTO RIGIDO, espesor recomendado, y el detalle de juntas y pasadores, en el esquema del numeral 2.2.5.3 DISTRIBUCION DE JUNTAS, PASADORES Y BARRAS DE UNION. 4.5 Para la construcción de cualquiera de las dos alternativas presentadas, se recomienda la explotación de los materiales granulares de la cantera Cerro Quemado materiales calificados para todo uso de la construcción vial, nos remitimos a la calificación hecha en su oportunidad para la construcción de la pista de aterrizaje del aeropuerto de la isla de Pto. Baquerizo Moreno, el volumen aprovechable es mayos a los 500.000m3. 4.6 Para fines de presupuesto, se recomienda aumentar los porcentajes de ligante tanto de cemento hidráulico como asfáltico, a los referenciales que se obtienen con agregados no porosos, pues la experiencia en concreto asfáltico que se diseñó para la pista de aterrizaje de esta isla, arrojó un 10 % de óptimo para cumplir con todas las exigencias de diseño Marshall, entendemos que para hormigón hidráulico el número de sacos de cemento de 50 Kg. será mayor a 6 sacos/m3. todo esto en función de la alta porosidad de los agregados. Así mismo para la elaboración del hormigón hidráulico se debe tener en cuenta la calidad del agua de mezcla disponible, misma que debe ser apta para uso humano. 4.7 La cantidad de obra de drenaje superficial y subdrenaje necesarios implementar a la rehabilitación de la carretera: Puerto Baquerizo Moreno – Progreso – Puerto Chino, deben constar en el informe técnico que genere el especialista desplazado al proyecto y que realizó los trabajos de campo conjuntamente con el equipo técnico de la Coordinación de Geotecnia. 4.8 Todos los trabajos de construcción, que se recomienda en el presente informe, deben cumplir con los requerimientos técnicos que constan en las Especificaciones Generales MOP-001-F- 2002. 36 37.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES Evaluación del sistema de Drenaje COORDINACIÓN DE ESTUDIOS HIDROLÓGICO-HIDRÁULICOS CAPITULO I 1.1 INTRODUCCIÓN El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones a través de la Dirección de Estudios viales, dentro del plan de rehabilitación vial para la provincia de Galápagos, previo a los procedimientos requeridos para cumplir con éste propósito procede con los trabajos de “Evaluacion y Verificación del sistema de drenaje existente” de la Carretera: Puerto Baquerizo Moreno – La Galapaguera – Puerto Chino, ubicado en la provincia de Galápagos, con una longitud aproximada de 22 Km. 1.2 OBJETIVOS Los objetivos que se pretende alcanzar, mediante la ejecución del presente estudio son: Realizar la evaluación in situ del estado actual del sistema de drenaje. Realizar el estudio Hidrológico – Hidráulico que permita establecer las condiciones de escurrimiento máximo existentes en la vía. En base a los resultados del estudio hidrológico-hidráulico, evaluar el funcionamiento hidráulico del sistema de drenaje menor actual. Identificar los sitios en los que se requiere remplazar las obras de drenaje existentes y diseñar nuevas obras de drenaje. Recomendar la ejecución de trabajos de mantenimiento. 1.3 METODOLOGÍA DE TRABAJO La metodología adoptada para la ejecución de este estudio comprende los siguientes aspectos:  Recopilación de la información disponible para este efecto: cartográfica, meteorológica y ambiental disponible del área de influencia que sirvió como base para determinar posteriormente la suficiencia de las estructuras de drenaje existente. 37 38.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES  Investigación de campo del corredor vial, realizados durante los días comprendidos entre el 11y el 23 de noviembre del 2008, con la colaboración del personal que integra el equipo de campo de la Dirección de Obras Públicas del Consejo Provincial de Galápagos, dicha investigación consistió en una revisión, evaluación y recomendaciones necesarias de las estructuras de drenaje (alcantarillas, cunetas laterales y de coronación) existentes.  Análisis hidráulico de las estructuras existentes (obras de arte menor), su implantación y características de flujos normales y máximos determinados en el estudio hidrológico.  Elaboración de los cuadros de resumen de la evaluación de las estructuras de drenaje existentes con las recomendaciones que requieren cada una de ellas, para que el sistema funcione adecuadamente.  Definición de los rubros contemplados en las especificaciones del MOP, que se requerirán en los trabajos de rehabilitación de la vía, con los correspondientes valores de cantidades de obra 1.3.1 INFORMACIÓN OBTENIDA Para la ejecución de los trabajos concernientes a la evaluación respectiva se contó con la siguiente información disponible. 1.3.2 CARTOGRAFICA La información cartográfica disponible para este efecto comprende las siguientes cartas obtenidas del IGM a escala 1:50 000: Santa Cristóbal 1.3.3 METEOROLOGICA De los registros climáticos de las diferentes zonas resumidas en las estaciones pluviométicas y de control manejadas por el INMHI, Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. 1.3.4 BIOCLIMA Y ECOLOGÍA Información obtenida de los planos climáticos se deduce que el proyecto vial se desarrolla en el sentido de orientación de Oeste a Este, cruzando por la formación de la formación del cerro Verde donde predominan diferentes tipos de de clima. 1.3.5 HIDROGRAFICA 38 39.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES El área de influencia por el que se desarrolla el trazado del proyecto, presenta una hidrografía con pequeños cauces naturales por el que los caudales son salvados por estructuras de geometría circular de acero corrugado. No existen cauces naturales de mayor consideración, razón por la que el sistema de drenaje transversal, está conformado por conductos circulares cuyos diámetros son de 1,20 metros. En las islas Galápagos no existen ríos solo lagos y lagunas. En San Cristóbal se encuentra la laguna del Junco, que es considerada el mayor reservorio de agua dulce del archipiélago. En la isla Santiago se encuentra el lago Salado, su agua es salada y tiene una profundidad de 60m. En la isla Floreana existe una fuente de agua natural en lo alto de la montaña CAPITULO II 2.1 INSPECCION DE CAMPO Para la ejecución de los trabajos de evaluación, se procedió a la inspección de campo, realizando un recorrido a lo largo del tramo de carretera en estudio, analizando cada una de las estructuras de drenaje: alcantarillas, su estado físico, funcionalidad, tanto de las estructuras de entrada como de salida, los conductos. Cunetas laterales y subdrenes. La inspección de campo se realizó entre los días 10 y 23 de noviembre del 2008, con la colaboración del personal de campo del Gobierno Provincial de Galápagos: 2.2 ANALISIS DE REGIMEN PLUVIAL CLIMA.- En general, el clima en esta isla conserva una estructura característico de todas las de la provincia: el clima cálido seco durante el día influye en una franja de forma radial desde una distancia de 5 á 7 kilómetros desde la costa hacia el interior de la isla. El clima templado húmedo predomina en el área central, donde existen formaciones que alcanzan hasta una altura de 600 msnm, aproximadamente. El archipiélago presenta un clima irregular, marcado por la escasez de lluvias, la mayoría de sus islas son áridas, aunque en las partes altas de las islas más grandes como la de San Cristóbal, Santa Cruz e Isabela crece vegetación frondosa. 39 40.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES El clima templado húmedo predomina en el área central, donde existen formaciones que alcanzan hasta una altura de 600 msnm, aproximadamente. La diversidad del mar depende de las corrientes marinas: La corriente fría de Humboldt aporta sus aguas a la corriente ecuatorial del sur que se dirige a Galápagos y lleva aguas ricas en nutrientes, que favorecen el crecimiento de una particular vida marina. Las aguas cálidas traídas por la corriente de Panamá, brindan el ambiente ideal par a el desarrollo de ecosistemas marino-tropicales. La corriente marina de Cronwell, al chocar con la plataforma de Galápagos, provoca que aguas profundas ricas en nutrientes emerjan especialmente en las costas de Fernandina y al oeste de la isla Isabela, especies de agua fría como el Cormoran no volador y el pingüino de Galápagos habitan en áreas donde hay influencia de la corriente de Cronwell. Las dos estaciones de las Islas: Garúa y caliente.- Entre los meses de junio a noviembre, cuando soplan los vientos alisios del sureste, predominan las corrientes de Cronwell y Ecuatorial del sur, el aire y el mar están fríos, a menudo se presenta una fina lluvia: la Garúa, que da el nombre a esta estación. La temperatura ambiental media es de 22 grados centígrados. De diciembre a mayo, soplan los vientos alisios del noreste y prevalece la corriente cálida de Panamá. El calor aumenta y las lluvias son abundantes. La temperatura ambiental media de la estación caliente es de 25 grados centígrados. 2.3 EVALUACION Y DIAGNÓSTICO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Se tomó como punto de inicio del proyecto (0+000) en la salida de la ciudad de Puerto Baquerizo Moreno como se indica en las diversas tomas fotográficas adjuntas al anexo. El sistema de drenaje existente está constituido por conductos circulares de acero corrugado de diámetros que cumplen con los requerimientos de las normas vigentes, sin embargo, se observó represamientos de agua en la calzada en algunos sitios entre las abscisas 6+000 y el 12+500 aproximadamente. 40 41.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES En general, el sistema de drenaje dentro del estado físico de las estructuras que lo constituyen, se encuentra en condiciones aceptables. 2.3.1 INVENTARIO DEL DRENAJE LONGITUDINAL El drenaje longitudinal en general está conformado por las cunetas laterales de geometría triangular y en tramos puntuales cunetas de forma rectangular. La calzada a lo largo del trazado vial no tiene cunetas laterales, a excepción del tramo entre las abscisas del 5+000 hasta el 7+000 aproximadamente. Otro tipo de obstrucción es el caso de los accesos viales de ingreso a las viviendas o propiedades privadas. 2.3.2 INVENTARIO DEL SUBDRENAJE Como la época en la que se realizó la evaluación no se presentaron lluvias intensas en las cuencas de influencia a los cauces naturales que interceptan al eje de la vía en estudio, no se encontró tramos de afloramientos de agua ni humedales, sin embargo, se observó la presencia de afloramientos en la calzada, especialmente en las zonas donde la pendiente longitudinal de la vía es suave. 2.4 PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DEL DRENAJE TRANSVERSAL Con el objeto de mejorar la funcionalidad de las estructuras de drenaje existente se propone en este estudio complementar con los trabajos de construcción de las estructuras nuevas tanto de entrada como de salida de las alcantarillas, así como los conductos en sitios indicados en el cuadro de resumen de alcantarillas adjuntos en el anexo respectivo. 5+980.-El trazado vial presenta una curva horizontal, con calzada de tierra, en cuyo borde izquierdo existe una cuneta de conducción hacia una tubería de 6 pulgadas. Se recomienda un sistema de drenaje con una alcantarilla de 0.90 m de diámetro, que la estructura de salida empate con el pozo de revisión existente en el otro extremo de la calzada. Y la instalación de una rejilla longitudinal a la cuneta lateral en la estructura de entrada de la misma. 9+300, 9+700 y 9+900.- se detectó filtraciones de agua en la calzada, se recomienda desfogues laterales desde las cunetas. 11+200.- Falta la construcción de canales de encauzamiento, por acumulación de de mora silvestre, vegetación predominante como plaga en una gran área de la región. 2.5 PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DEL DRENAJE LONGITUDINAL 41 42.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES Se propone la construcción de cunetas laterales a los dos lados de la calzada con el objeto de conservar la estabilidad de la calzada y evitar la erosión progresiva que ocasiona obstáculos al normal desenvolvimiento del tráfico vehicular. En el cuadro de resumen de cunetas laterales se señalan los tramos donde se propone la construcción de las cunetas laterales. CARRETERA PTO. BAQUERIZO MORENO – PTO. CHINO CUNETAS LATERALES IZQUIERDA DERECHA LONGITUD LONGITUD DESDE HASTA DESDE HASTA 0+010 3+275 3265 0+065 1+245 1180 4+089 5+245 1156 1+305 1+342.50 37.5 2+218 4+815 2597 4+980 5+090 110 5+902.50 7+100 1197.5 5+902.50 7+100 1197.5 7+200 9+350 2150 7+475 7+500 25 9+700 9+900 200 8+000 9+400 400 9+950 10+460 1510 9+550 9+650 100 10+814 16+520 5706 10+400 16+090 5690 17+770 18+510 740 16+600 19+620 20 18+900 19+490 590 19+735 20+430 695 20+800 20+915 115 20+990 21+100 110 20+450 20+750 300 21+150 21+230 80 22+450 23+560 110 20+450 20+750 300 23+400 23+500 100 17039.5 12642 TOTAL 29681.5 m 2.6 PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DEL SUBDRENAJE En los sitios donde se observó afloramientos de agua en los taludes de corte se propone la construcción de subdrenes, los mismos que se ubicarán por debajo de las cunetas laterales, En el cuadro de resumen de subdrenaje se indican los sitios donde se propone la construcción de subdrenes, los mismos que estarán ubicados bajo las cunetas laterales. 42 43.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES PUERTO BAQUERIZO MORENO – PUERTO CHINO SUBDRENAJE IZQUIERDA LONGITUD DERECHA LONGITUD DESDE HASTA DESDE HASTA 1+300 4+500 3200 7+500 8+060 560 8+207 8+580 373 8+207 8+580 373 8+580 9+850 1270 8+580 14+200 6620 9+950 14+360 4410 15+000 19400 4400 19+400 20+800 1400 10653 11953 CAPITULO III 3.1 VERIFICACIÓN DE LOS CAUDALES DE DISEÑO En general las estructuras se drenaje (alcantarillas) de mayor consideración son analizados para determinar la suficiencia hidráulica, especialmente de aquellos cauces con caudales permanentes. Para el presente estudio todas las estructuras de drenaje existentes no presentan signos de azolvamiento de flujos de caudales, pero que por falta de mantenimiento de las mismas, algunas se encuentran con acumulación de basura, o utilizan para el paso de tuberías causa por la cual es probable que éstas puedan colapsar, más no por insuficiencia hidráulica. 3.2 CUNETAS DE CORONACIÓN l proyecto vial se desarrolla por una faja topográfica en los que los taludes de corte no son considerables como para causar efecto erosivo en presencia del agua lluvia, el tipo de terreno que corresponde el área de influencia se considera como ondulado, en los que el diseño del trazado vial presenta altura de corte son pequeños. 43 44.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES FICHA AMBIENTAL Identification Del Proyecto Nombre del REHABILITACIÓN Y Código: Proyecto: MANTENIMIENTO DE LA VÍA PUERTO BAQUERIZO MORENO-LA GALAPAGUERA-PUERTO CHINO, DE 22 KM DE LONGITUD Fecha: 2009-07-18 Localización del Provincia: Galápagos Proyecto: Cantón: San Cristóbal Parroquia: Puerto Baquerizo Moreno, El Progreso Comunidad: Cerro Verde Auspiciado por:  Ministerio de: Transporte y Obras Públicas  Otro: (especificar) Tipo del Proyecto:  Vialidad y transporte Descripción resumida del proyecto: El tramo vial: Puerto Baquerizo Moreno-La Galapaguera-Puerto Chino (22 Km), se encuentra ubicado en la Isla San Cristóbal del Archipiélago de Galápagos, se inicia en la salida de la ciudad de Puerto Baquerizo Moreno (abscisa 0+000), a la altura de la abscisa 5+600 inicia la parroquia El Progreso, con calles adoquinadas por lo que el proyecto no atraviesa esta parroquia y se reinicia a unos 500 metros, para continuar hacia el Recinto Cerro Verde, y en la abscisa 22+000 termina el Puerto Chino, sitio que sirve de parqueadero de los vehículos que transportan pasajeros que vienen a disfrutar de las playas que se encuentran a una distancia de aproximadamente 2 kilómetros. La vía actual tiene un ancho promedio de 7 metros, la capa de rodadura está a nivel de Doble Tratamiento Superficial Bituminoso, con cunetas laterales en determinados sectores, se observan baches, atraviesa terrenos de tipo montañoso y zonas lluviosas tipo páramo, con presencia de vientos los cuales son utilizados para generar energía eléctrica. El proyecto no contempla una ampliación geométrica, únicamente se va mejorar y reforzar la estructura de la vía, colocando Base granular clase 2 y una capa de 44 45.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES rodadura de hormigón asfáltico de 5 cm de espesor, mezclado en planta y en caliente; adicionalmente, se construirán cunetas laterales a los dos lados de la calzada y subdrenes los mismos que estarán ubicados bajo las cunetas laterales. Nivel de los estudios  Idea o prefactibilidad Técnicos del  Factibilidad proyecto:  Definitivo Categoría del  Construcción Proyecto  Rehabilitación  Otro (especificar): Datos del Promotor/Auspiciante Nombre o Razón Social: Ministerio de Transporte y Obras Públicas Representante legal: Ing. Xavier Casal Rodríguez Dirección: Juan León Mera y Orellana Barrio/Sector Ciudad: Quito Provincia Pichincha Teléfono 2505544 Fax E-mail Características del Área de Influencia Caracterización Del Medio Físico Localización Región geográfica:  Costa  Insular Coordenadas:  Geográficas 45 46.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES  UTM Punto de inicio GPS- Punto final TRAMO KM. X GPS-Y Inicio (Salida de Puerto Baquerizo Moreno) 0+000 0210053 9049052 5+000 0214651 9099473 Ingreso a la Parroquia El Progreso 5+600 0215225 9099543 10+600 0219796 9900366 15+600 0224226 9901555 Recinto Cerro Verde 20+800 0220095 9900210 Fin (Parqueadero Puerto Chino) 22+000 0229336 9090030 Superficie del área de influencia directa: 20 Has. Altitud:  A nivel del mar  Entre 0 y 500 msnm  Entre 501 y 2.300 msnm  Entre 2.301 y 3.000 msnm  Entre 3.001 y 4.000 msnm  Más de 4000 msnm Clima Temperatura  Cálido-seco Cálido-seco (0-500 msnm)  Cálido-húmedo Cálido-húmedo (0-500 msnm)  Subtropical Subtropical (500-2.300 msnm)  Templado Templado (2.300-3.000 msnm)  Frío Frío (3.000-4.500 msnm)  Glacial Menor a 0 oC en altitud (>4.500 msnm) 46 47.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES Geología, geomorfología y suelos Ocupación actual  Asentamientos humanos del Área de influencia:  Áreas agrícolas o ganaderas  Áreas ecológicas protegidas (El proyecto no va a afectar)  Bosques naturales o artificiales  Fuentes hidrológicas y cauces naturales  Manglares  Zonas arqueológicas  Zonas con riqueza hidrocarburífera  Zonas con riquezas minerales  Zonas de potencial turístico  Zonas de valor histórico, cultural o religioso  Zonas escénicas únicas  Zonas inestables con riesgo sísmico  Zonas reservadas por seguridad nacional  Otra: (especificar) Pendiente del suelo  Llano El terreno es plano. Las pendientes son menores que el 30%.  Ondulado El terreno es ondulado. Las pendientes son suaves (entre 30% y 100 %).  Montañoso El terreno es quebrado. Las pendientes son mayores al 100 %. Tipo de suelo  Arcilloso  Arenoso  Semi-duro  Rocoso  Saturado Calidad del suelo  Fértil  Semi-fértil  Erosionado  Otro (especifique)  Saturado Permeabilidad del  Altas El agua se infiltra fácilmente en el suelo. Los suelo charcos de lluvia desaparecen rápidamente.  Medias El agua tiene ciertos problemas para infiltrarse en el suelo. Los charcos permanecen algunas horas después de que ha llovido. 47 48.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES  Bajas El agua queda detenida en charcos por espacio de días. Aparecen aguas estancadas. Condiciones de  Muy buenas No existen estancamientos de agua, aún en drenaje época de lluvias  Buenas Existen estancamientos de agua que se forman durante las lluvias, pero que desaparecen a las pocas horas de cesar las precipitaciones  Malas Las condiciones son malas. Existen estancamientos de agua, aún en épocas cuando no llueve Hidrología Fuentes  Agua superficial  Agua subterránea  Agua de mar  Ninguna Nivel freático  Alto  Profundo Precipitaciones  Altas Lluvias fuertes y constantes  Medias Lluvias en época invernal o esporádicas  Bajas Casi no llueve en la zona Aire Calidad del aire  Pura No existen fuentes contaminantes que lo alteren  Buena El aire es respirable, presenta malos olores en forma esporádica o en alguna época del año. Se presentan irritaciones leves en ojos y garganta.  Mala El aire ha sido poluído. Se presentan constantes enfermedades bronquio- respiratorias. Se verifica irritación en ojos, mucosas y garganta. Recirculación de  Muy Buena Brisas ligeras y constantes Existen aire: frecuentes vientos que renuevan la capa de aire  Buena Los vientos se presentan sólo en ciertas épocas y por lo general son escasos.  Mala 48 49.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES Ruido  Bajo No existen molestias y la zona transmite calma.  Tolerable Ruidos admisibles o esporádicos. No hay mayores molestias para la población y fauna existente.  Ruidoso Ruidos constantes y altos. Molestia en los habitantes debido a intensidad o por su frecuencia. Aparecen síntomas de sordera o de irritabilidad. Caracterización del Medio Biótico Ecosistema  Páramo  Bosque pluvial  Bosque nublado  Bosque seco tropical  Ecosistemas marinos  Ecosistemas lacustres Flora Tipo de cobertura  Bosques Vegetal:  Arbustos  Pastos  Cultivos  Matorrales  Sin vegetación Importancia de la  Común del sector Cobertura vegetal:  Rara o endémica  En peligro de extinción  Protegida  Intervenida Usos de la  Alimenticio vegetación:  Comercial  Medicinal  Ornamental  Construcción 49 50.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES  Fuente de semilla  Mitológico  Otro: La Flora de Galápagos es uno de los mayores atractivos turísticos por ser nativa y endémica Fauna silvestre Tipología  Microfauna  Insectos  Anfibios  Peces  Reptiles  Aves  Mamíferos Importancia  Común  Rara o única especie  Frágil  En peligro de extinción Caracterización del Medio Socio-Cultural Demografía Nivel de  Urbana consolidación Del área de  Periférica influencia:  Rural Tamaño de la  Entre 0 y 1.000 habitantes población  Entre 1.001 y 10.000 habitantes (5.545 habitantes en las parroquias: Puerto Baquerizo Moreno y El Progreso)  Entre 10.001 y 100.000 habitantes  Más de 100.00 habitantes Características  Mestizos étnicas de la Población  Indígena  Negros  Otro (especificar): 50 51.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES Infraestructura social Abastecimiento de  Agua potable agua  Conex. domiciliaria  Agua de lluvia  Grifo público  Servicio permanente  Racionado  Tanquero  Acarreo manual  Ninguno Evacuación de  Alcantari. sanitario , únicamente en el casco urbano aguas Servidas  Alcantari. Pluvial  Fosas sépticas  Letrinas  Ninguno Evacuación de  Alcantari. Pluvial aguas Lluvias  Drenaje superficial  Ninguno Desechos sólidos  Barrido y , en la ciudad recolección  Botadero a cielo abierto  Relleno sanitario  Otro (especificar): Electrificación  Red energía eléctrica  Plantas eléctricas  Ninguno Transporte público  Servicio Urbano: al interior de la ciudad y de la isla es atendido por tres cooperativas de taxis camionetas  Servicio intercantonal  Rancheras  Canoa: el servicio es prestado por pequeñas embarcaciones y su costo es elevado  Otro (especifique): La empresa EMETEBE de transportación aérea realiza el servicio público con pequeñas avionetas entre San Cristóbal y la isla Baltra; y con el Continente la 51 52.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES comunicación es facilitada por las empresas AEROGAL TAME e ICARO Vialidad y accesos  Vías principales: 36 Kms de vías urbanas y 98 Kms de vías rurales  Vías secundarias  Caminos vecinales  Vías urbanas  Otro (especifique): Telefonía  Red domiciliaria y : La población tiene acceso telefónico telefonía celular privado de carácter fijo y móvil y el público mediante las instalaciones de Pacifictel.  Cabina pública  Ninguno Actividades socio-económicas Aprovechamiento y  Residencial uso de la tierra  Comercial  Recreacional  Productivo  Baldío  Otro : Parque Nacional Galápagos Tenencia de la  Terrenos privados tierra:  Terrenos comunales  Terrenos municipales  Terrenos estatales Organización social  Primer grado Comunal, barrial  Segundo Pre-cooperativas, cooperativas grado  Tercer grado Asociaciones, federaciones, unión de organizaciones  Otra Aspectos culturales Lengua  Castellano 52 53.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES  Nativa  Otro (especificar): Religión  Católicos  Evangélicos  Otra (especifique): Tradiciones  Ancestrales  Religiosas  Populares  Otras (especifique): Medio Perceptual Paisaje y turismo  Zonas con valor paisajístico  Atractivo turístico  Recreacional  Otro (especificar): Riesgos Naturales e inducidos Peligro de  Inminente La zona es muy inestable y se desliza con Deslizamientos relativa frecuencia  Latente La zona podría deslizarse cuando se produzcan precipitaciones extraordinarias.  Nulo La zona es estable y prácticamente no tiene peligro de deslizamientos. Peligro de  Inminente La zona se inunda con frecuencia Inundaciones  Latente La zona podría inundarse cuando se produzcan precipitaciones extraordinarias.  Nulo La zona, prácticamente, no tiene peligro de inundaciones. Peligro de  Inminente La tierra tiembla frecuentemente Terremotos  Latente La tierra tiembla ocasionalmente (está cerca de o se ubica en fallas geológicas).  Nulo La tierra, prácticamente, no tiembla.  Otro: Erupciones Volcánicas permanentes 53 54.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES CAPITULO IV 4.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS El MTOP, dispone de Especificaciones Generales Para la Construcción de Caminos y Puentes, de cada uno de los rubros que intervienen en la construcción y/o rehabilitación de obras viales, las mismas que deben tomarse en cuenta. Los planos y Memoria Técnica correspondientes a la Ciclo vía, están disponibles en la Dirección Provincial del Guayas. 4.14 El presupuesto referencial es de , (USD 7.882.988,63 ) SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO, 63/100 sin incluir IVA. RUBROS Y CANTIDADES DE OBRA PARA LA REHABILITACIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BAQUERIZO MORENO - CERRO VERDE - PUERTO CHINO Y CONSTRUCCION DE CICLOVIA Longitud de la vía: 23.4 Kms. Ancho promedio: 8 metros Longitud de la Ciclovía: 5,78 Kms. Ancho Obra básica de la Ciclovía: 4 m RUBRO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 301-3(1) Remoción de hormigón m3 224,00 302-1 Desbroce, desbosque y limpieza ha 4,56 303-2(1) Excavación sin clasificar m3 10.260,00 307-2(1) Excavación y relleno para estructuras m3 346,00 307-3(1) Excavación para cunetas y encauzamientos m3 9.000,00 308-2(1) Acabado de la obra básica existente m2 187.200,00 309-2(2) Transporte material de excavación (transporte libre 500 m) m3/km 28.215,00 309-5(2) Transporte de material de mejoramiento m3/km 121.746,60 54 55.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES 309-6(2) Transporte de material de base m3/km 252.384,00 309-6(5) Transporte de material para filtro m3/km 10.725,00 310-(1) Escombrera c/una 1,00 402-2(1) Mejoramiento de la Subrasante con material seleccionado m3 10.188,00 404-1 Base clase 2 m3 21.120,00 405-1(1) Asfalto MC para imprimación litro 410.880,00 Capa de rodadura de hormigón asfáltico mezclado en planta 405-5 (1) y en caliente de 5 cms de espesor incluido transporte m2 187.200,00 Capa de rodadura de hormigón asfáltico mezclado en planta 405-5 (2) y en caliente de 2.5 cms de espesor incluido transporte m2 14.250,00 Hormigón estructural de cemento portland clase B fc= 210 503(2) kg/cm2 m3 70,00 503(3) Hormigón de Cemento Portland Clase C fc = 175 Kg/cm2 m3 3.150,00 504 (1) Acero de refuerzo en barras fy= 4200 kg/cm2 kg 5.270,00 606-1(1a) Tubería para subdrenes PVC d= 0,16m incluye excavación ml 1.100,00 606-1(1b) Geotextil para subdrén m2 3.300,00 606-1 (2) Material Filtrante m3 550,00 AMBIENTALES miles de 205 (1) Agua para control de polvo litros 13.000,00 206(2) Área plantada (Árboles y arbustos) unidad 3.000,00 209 (1) Trampas de grasa y aceite Unidad 3,00 215 (1) Monitoreo de agua unidad 12,00 216(1) Monitoreo de gases y material particulado Unidad 12,00 217(1) Monitoreo de ruido Unidad 12,00 220(1) Charlas de concientización Cada una 4,00 55 56.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES Cada 220(2) Charlas de adiestramiento Una 4,00 220(3) Afiches Cada uno 200,00 220(4) Instructivos o trípticos Cada uno 1.000,00 220(5) Comunicados radiales Cada uno 100,00 SEÑALIZACION 705-(1) Marcas de Pavimento (Pintura) ml 87.300,00 705-(1) 1E Marcas de Pavimento (Pisos Cebra de 7mx4m m2 170,00 705-(4)1 Marcas sobresalientes de pavimento unidireccionales Unidad 4.680,00 705-(4)2 Marcas sobresalientes de pavimento bireccionales Unidad 2.340,00 707-4(1) Pórticos para señalización de carreteras Cada uno 3,00 707-4(1)1 Letreros para pórticos m2 50,00 708-5(1)1 Señales preventivas al lado de la carretera Unidad 50,00 708-5(1)2 Señales reglamentarias al lado de la carretera Unidad 30,00 708-5(1)3 señales Informativas al lado de la carretera Unidad 10,00 711 Señales informativas ambientales Unidad 40,00 708-5(1)5 Balizas reflectivas Unidad 936,00 703(1)2 Guardacamino doble ml 620,00 MANTENIMIENTO Roza de vegetación m2 140.400,00 Limpieza de Cunetas m3 5.000,00 Limpieza de alcantarillas m3 200,00 56 57.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES TOTAL 7,882,988.63 EQUIPO MINIMO REQUERIDO No. ORDEN DESCRIPCION DEL EQUIPO NUMERO DE UNIDADES 1 Tractor de orugas 200 HP o más 1 2 Cargadora frontal de 125 HP o más 2 3 Excavadora de orugas de 125 HP o más 4 4 Motoniveladora 125 HP o más 1 5 Tanquero de agua de 6000 lts. o más 1 6 Rodillo vibratorio liso 10 ton. o más 2 7 Rodillo neumático 8 ton o más 1 8 Escoba autopropulsada 1 9 Distribuidor de asfaltos 1 10 Planta asfáltica de 150 ton o más 1 11 Terminadora de asfaltos (finisher) 1 12 Planta eléctrica de 175 KVA o más 1 13 Trituradora primaria y secundaria 1 14 Volquetas de 8 m3 o más 8 15 Concretera de 1 saco o más 2 PROYECTO DE CONTRATO COMPARECIENTES 57 58.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte la Dirección Provincial del Guayas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, representada por el Director Provincial del MTOP- Guayas, a quien en adelante se le denominará CONTRATANTE; y, por otra (Nombre del contratista y de ser el caso del representante legal), a quien en adelante se le denominará CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas Cláusula Primera.- ANTECEDENTES 1.01.- De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP- , y 25 y 26 de su Reglamento General, el Plan Anual de Contrataciones de (la CONTRATANTE), contempla la ejecución de “CONCLUSION DE LA REHABILITACION Y REFORZAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BAQUERIZO MORENO- PROGRESO-PUERTO CHINO DE 23,40 KM DE LONGITUD, UBICADA EN LA ISLA SAN CRISTOBAL, PROVINCIA DE GALAPAGOS”. 1.02.- Previos los informes y los estudios respectivos, la máxima autoridad de (CONTRATANTE) resolvió aprobar los pliegos de la cotización Nro. CO-DPG-000-2013 para la : “CONCLUSION DE LA REHABILITACION Y REFORZAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BAQUERIZO MORENO-PROGRESO-PUERTO CHINO DE 23,40 KM DE LONGITUD, UBICADA EN LA ISLA SAN CRISTOBAL, PROVINCIA DE GALAPAGOS”. 1.03.- Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en las partidas presupuestarias No.520 0009 0000 24 00 247 001 750105 2000 001 1053 1209 “MEJORAMIENTO DE LA VIA PUERTO BAQUERIZO MORENO-PROGRESO-PUERTO CHINO-OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS” y certificación presupuestaria Nro. 520 0009 0000 24 00 247 001 750105 2000 001 0000 0000 “MEJORAMIENTO DE LA VIA PUERTO BAQUERIZO MORENO- PROGRESO-PUERTO CHINO-OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS”, conforme consta en la certificación conferida por la Srta. Ghislaine Sánchez Briones, Supervisora Financiera del Guayas, mediante Memorando Nro. MTOP-FINAN_GUA-2013-34-ME. 1.04.- Se realizó la respectiva invitación el (día) (mes) (año), a través del portal www.compraspublicas.gov.ec. 1.05.- Luego del proceso correspondiente, la máxima autoridad de (la CONTRATANTE, o su delegado), mediante resolución (No.) de (día) de (mes) de (año), adjudicó la ejecución de la obra “CONCLUSION DE LA REHABILITACION Y REFORZAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BAQUERIZO MORENO-PROGRESO-PUERTO CHINO DE 23,40 KM DE LONGITUD, UBICADA EN LA ISLA SAN CRISTOBAL, PROVINCIA DE GALAPAGOS”, al oferente (nombre del adjudicatario y de ser el caso la representación legal y el nombre). Cláusula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO 58 59.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES Forman parte integrante del Contrato los siguientes documentos: a) Los Pliegos incluyendo las especificaciones técnicas, planos y diseños del proyecto que corresponden a la obra contratada. b) La oferta presentada por el CONTRATISTA. c) Los demás documentos de la oferta del adjudicatario. d) Las garantías presentadas por el CONTRATISTA. e) La resolución de adjudicación. f) Las certificaciones de (Dirección Financiera o dependencia a la que le corresponde certificar), que acrediten la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. Cláusula Tercera.- INTERPRETACIÓN Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 3.01.- Los términos del Contrato deben interpretarse en su sentido literal, a fin de revelar claramente la intención de los contratantes. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas: Cuando los términos estén definidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP, o en este contrato, se atenderá su tenor literal. Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del contrato. El contexto servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía. En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV de la codificación del Código Civil, De la Interpretación de los Contratos. 3.02.- Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos serán interpretados de la manera que se indica a continuación: a) "Adjudicatario", es el oferente a quien la máxima autoridad de la (Nombre de la CONTRATANTE) le adjudica el contrato. b) "Comisión Técnica", es la responsable de llevar adelante el proceso de cotización, a la que le corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su Reglamento General, los pliegos 59 60.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES aprobados, y las disposiciones administrativas que fueren aplicables. c) “INCOP”, Instituto Nacional de Contratación Pública. d) “LOSNCP”, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. e) "Oferente", es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que presenta una "oferta", en atención al llamado a Cotización. f) "Oferta", es la propuesta para contratar, ceñida a los pliegos, presentada por el oferente a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a la ejecución del proyecto de la: “CONCLUSION DE LA REHABILITACION Y REFORZAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BAQUERIZO MORENO-PROGRESO-PUERTO CHINO DE 23,40 KM DE LONGITUD, UBICADA EN LA ISLA SAN CRISTOBAL, PROVINCIA DE GALAPAGOS”. Cláusula Cuarta.- OBJETO DEL CONTRATO 4.01.- El CONTRATISTA se obliga para con la Dirección Provincial del Guayas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas a ejecutar, terminar y entregar a entera satisfacción de la CONTRATANTE la “CONCLUSION DE LA REHABILITACION Y REFORZAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BAQUERIZO MORENO-PROGRESO-PUERTO CHINO DE 23,40 KM DE LONGITUD, UBICADA EN LA ISLA SAN CRISTOBAL, PROVINCIA DE GALAPAGOS”. Se compromete al efecto, a realizar dicha obra, con sujeción a su oferta, planos, especificaciones técnicas generales y particulares de la obra, anexos, instrucciones de la entidad y demás documentos contractuales, respetando la normativa legal aplicable. En la ejecución de la obra se utilizarán materiales de primera calidad; será realizada por el CONTRATISTA utilizando las más avanzadas técnicas, con los métodos más eficientes y eficaces, con utilización de mano de obra altamente especializada y calificada; tanto el CONTRATISTA como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, emplearán diligencia y cuidado en los trabajos, de tal modo que responden hasta por culpa leve. 4.02.- Corresponde al CONTRATISTA proporcionar la dirección técnica, proveer la mano de obra, el equipo y maquinaria requeridos, y los materiales necesarios para ejecutar debidamente la obra de acuerdo al cronograma de ejecución de los trabajos y dentro del plazo convenido, a entera satisfacción de la CONTRATANTE. 4.03.- Queda expresamente establecido que constituye obligación del CONTRATISTA ejecutar conforme a las especificaciones técnicas, todos los rubros detallados en la Tabla de Cantidades y Precios que consta en el formulario 2 de su oferta y que constituye parte integrante del contrato. 60 61.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES Cláusula Quinta.- PRECIO DEL CONTRATO 5.01.- El valor del presente contrato, que la CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA, es el de (en números y letras) los Estados Unidos de América, de conformidad con la oferta presentada por el CONTRATISTA. 5.02.- Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituirán la única compensación al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar. Cláusula Sexta.- FORMA DE PAGO 6.01.- La CONTRATANTE entregará al CONTRATISTA, en un plazo máximo de (número) días, contados desde la celebración del Contrato en calidad de anticipo; el valor de (40 %) del valor del contrato, en dólares de los Estados Unidos de América.1 El anticipo que la CONTRATANTE haya otorgado al CONTRATISTA para la ejecución de la obra objeto de este contrato, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación. 6.02.- El valor restante de la obra, esto es, el sesenta por ciento (60%), se cancelará mediante pago contra presentación de planillas mensuales, debidamente aprobadas por la Fiscalización. De cada planilla se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo al CONTRATISTA legalmente establecido. No habrá lugar a alegar mora de parte de la CONTRATANTE, mientras no se amortice la totalidad del anticipo otorgado. 6.03.- La amortización del anticipo entregado se realizará conforme lo establecido en la Disposición General Sexta del reglamento general de la LOSNCP. 6.04.- Entregada la planilla por el CONTRATISTA, la Fiscalización, en el plazo de (5 días) la aprobará o formulará observaciones de cumplimiento obligatorio para el CONTRATISTA, y de ser el caso continuará en forma inmediata el trámite y se procederá al pago dentro del plazo de (número días) contados desde la aprobación. Si la Fiscalización no aprueba o no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se entenderá que la planilla se halla aprobada y debe ser pagada por la CONTRATANTE. En cada planilla de obra ejecutada, el fiscalizador calculará el reajuste de precios provisional, aplicando las fórmulas de reajuste que se indican en el contrato. 1 La disposición sobre el valor máximo por concepto de anticipo, se incluye en virtud del oficio No. T.1056 SGJ- 09-1552 de 18 de junio de 2009, emitido por la Subsecretaría General Jurídica de la Presidencia de la República. 61 62.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES El Fiscalizador realizará el reajuste definitivo tan pronto se publiquen los índices del INEC que sean aplicables. 6.05. Discrepancias: Si existieran discrepancias entre las planillas presentadas por el CONTRATISTA y las cantidades de obra calculadas por la fiscalización, ésta notificará al CONTRATISTA las discrepancias encontradas. Si no se receptara respuesta, dentro de los (número días) días laborables siguientes a la fecha de la notificación, se entenderá que el CONTRATISTA ha aceptado la liquidación hecha por la fiscalización y se dará paso al pago. Cuando se consiga un acuerdo sobre tales divergencias, se procederá como se indica en el penúltimo inciso del numeral 6.07 de esta cláusula. 6.06.- La CONTRATANTE pagará las planillas previa aprobación de la Fiscalización; se evitará caer en el retardo injustificado de pagos, previsto en el artículo 101 de la LOSNCP. 6.07.- Todos los pagos que se hagan al CONTRATISTA por cuenta de este contrato, se efectuarán con sujeción a los precios unitarios de los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajo realizado, a satisfacción de la CONTRATANTE, previa la aprobación de la fiscalización. 6.08.- En los últimos dias de cada mes, la fiscalización y el CONTRATISTA, de forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas mensuales (establecer periodo: mensual, bimensual, etc.). Se emplearán las unidades de medida y precios unitarios establecidos en la "Tabla de Cantidades y Precios" para cada rubro (formulario 2). Las mediciones parciales de la obra realizada, no implican entrega por parte del CONTRATISTA ni recepción por parte de la CONTRATANTE; las obras serán recibidas parcial o totalmente, siguiendo el procedimiento estipulado para tal efecto. Las cantidades de obra no incluidas en una medición por discrepancia u omisión, serán incluidas cuando se haya dirimido la discrepancia o establecido la omisión, su pago se calculará conforme a los precios unitarios correspondientes, más los reajustes respectivos, de haber lugar a ello. Entre la recepción provisional y definitiva se efectuará una inspección cada dos meses (establecer periodo: mensual, bimensual, etc.) que comprobará el perfecto estado de la obra. En caso de existir objeciones por parte de la Fiscalización, el CONTRATISTA esta obligado a solucionarlos, si las objeciones presentadas son por causas imputables al CONTRATISTA, caso contrario se procederá a presentar las planillas que correspondan. 6.09.- Planillas de liquidación: Junto con la solicitud de entrega-recepción provisional de las obras, el CONTRATISTA presentará una planilla del estado de cuenta final, salvo el rubro de mantenimiento o custodia de la obra hasta la recepción definitiva. 6.10.- Trámite de las planillas: Para el trámite de las planillas se observarán las siguientes reglas: 62 63.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES 1) Las planillas serán preparadas por capítulos y siguiendo el orden establecido en la "Tabla de Cantidades y Precios" (formulario 2), con sujeción a los precios unitarios en dólares de los Estados Unidos de América en los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajos ejecutados. 2) Dentro de los primeros 5 días (establecer lapso de tiempo) de cada mes(establecer periodo), el CONTRATISTA preparará la correspondiente planilla y la someterá a consideración de la fiscalización. 3) Se adjuntarán los anexos de medidas, aprobaciones, pruebas de laboratorio y otros que correspondan. 4) Con las planillas, el CONTRATISTA presentará el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen en el que se precise el rubro, descripción, unidad, cantidad total y el valor total contratado; las cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior y en el período en consideración; y, la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, expresado en dólares de los Estados Unidos de América. 5) Los documentos mencionados en el numeral anterior, se elaborarán según el modelo preparado por la CONTRATANTE y será requisito indispensable para tramitar el pago de la planilla correspondiente. 6) La fiscalización, en los primeros 5 dias (establecer plazo), aprobará u objetará la planilla. 7) Si la Fiscalización, en el plazo señalado, no aprueba o no expresa las razones fundamentadas para su objeción, transcurrido dicho plazo, se entenderá que la planilla ha sido aprobada 8) Con la aprobación expresa o tácita continuará el trámite de pago. 6.11. Requisito previo al pago de las planillas: Previamente al pago de las planillas el CONTRATISTA presentará el certificado de no adeudar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social los aportes y fondos de reserva de los trabajadores que estuviese empleando en la obra y una copia de las planillas de pago al IESS, Sin este requisito la CONTRATANTE no realizará pago alguno, conforme a los Arts. 86 y 87 de la Ley de Seguridad Social, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 465, de 30 de noviembre de 2001, excepto en el caso de que sus trabajadores y empleados estén bajo otro régimen legal de contratación. 6.12.- De los pagos que deba hacer, la CONTRATANTE retendrá igualmente las multas que procedan, de acuerdo con el Contrato. 6.13. Pagos Indebidos: La CONTRATANTE se reserva el derecho de reclamar a la CONTRATISTA, en cualquier tiempo, antes o después de la ejecución de la obra, sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose la CONTRATISTA a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la 63 64.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES CONTRATANTE, reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador. Cláusula Séptima.- GARANTÍAS 7.01.- En este contrato se rendirán las siguientes garantías (establecer las garantías que apliquen de acuerdo con lo establecido en cláusula 1.12 de las condiciones generales de los pliegos que son parte del presente contrato). (Establecer con detalle las garantías que apliquen de acuerdo con el contrato) Las garantías entregadas se devolverán de acuerdo a lo establecido en el artículo 118 del Reglamento General de la LOSNCP. Entre tanto, deberán mantenerse vigentes, lo que será vigilado y exigido por la CONTRATANTE, a través del Administrador del contrato. 7.02.- Ejecución de las garantías: Las garantías contractuales podrán ser ejecutadas por la CONTRATANTE en los siguientes casos: 1) La de fiel cumplimiento del contrato: a) Cuando la CONTRATANTE declare anticipada y unilateralmente terminado el contrato por causas imputables al CONTRATISTA. b) Si la CONTRATISTA no la renovare cinco días antes de su vencimiento. 2) La del anticipo: a) Si el CONTRATISTA no la renovare cinco días antes de su vencimiento. b) En caso de terminación unilateral del contrato y que el CONTRATISTA no pague a la CONTRATANTE el saldo adeudado del anticipo, después de diez días de notificado con la liquidación del contrato. 3) La técnica: a) Cuando se incumpla con el objeto de esta garantía, de acuerdo con lo establecido en los pliegos y este contrato. Cláusula Octava.- PLAZO 8.01.- El plazo total para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados es de DOCE MESES, contados a partir de la fecha de entrega del anticipo (establecer si desde la fecha de la firma del contrato, o desde la fecha de notificación de que el anticipo se encuentra disponible, o 64 65.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES desde cualquier otra condición, de acuerdo a la naturaleza del contrato), de conformidad con lo establecido en la oferta. Cláusula Novena.- PRÓRROGAS DE PLAZO 9.01.- La CONTRATANTE prorrogará el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos, y siempre que el CONTRATISTA así lo solicite, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud. a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por el Administrador del Contrato, previo informe de la Fiscalización. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA está obligado a continuar con la ejecución de la obra, sin necesidad de que medie notificación por parte del Administrador del Contrato. b) Cuando la CONTRATANTE ordene la ejecución de trabajos adicionales, o cuando se produzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas y que constan en la Tabla de Cantidades y Precios (formulario No.2), para lo cual se utilizarán las figuras del contrato complementario, diferencias en cantidades de obra u órdenes de trabajo, según apliquen de acuerdo con la LOSNCP. c) Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el cronograma, motivadas por la CONTRATANTE u ordenadas por ella, a través de la Fiscalización, y que no se deban a causas imputables al CONTRATISTA. d) Si la CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas administrativos-contractuales o constructivos en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecución de los trabajos. 9.02.- En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido. 9.03.- Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitará la autorización del administrador del Contrato y de la máxima autoridad de la CONTRATANTE, previo informe de la Fiscalización. Cláusula Décima.- MULTAS (El porcentaje para el cálculo de las multas lo determinará la Entidad en función del incumplimiento y del proyecto, por cada día de retraso, por retardo en el cumplimiento de las obligaciones contractuales según el cronograma valorado, o por el incumplimiento de otras obligaciones contractuales). 65 66.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES 10.01.- Por cada día de retardo en el cumplimiento de la ejecución de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, se aplicará la multa de (valor establecido por la CONTRATANTE, de acuerdo a la naturaleza del contrato. En ningún caso podrá ser menor al 1 por 1.000 del valor total del contrato reajustado y los complementarios, en caso de haberlos). Cláusula Décima Primera.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS (Esta Cláusula no será aplicable si las partes han establecido contractualmente la renuncia del reajuste de precios). 11.01.- En el caso de producirse variaciones en los costos de los componentes de los precios unitarios estipulados en este contrato, los costos se reajustarán, para efectos del pago del anticipo y de las planillas de ejecución de obra, desde la fecha de variación, mediante la aplicación de la siguiente fórmula: ESTABLECER EN ESTE ESPACIO LA FÓRMULA DE REAJUSTE (Esta fórmula se deberá establecer con base en la fórmula general establecida en los artículos 127, 128 y 129 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública). Cláusula Décima Segunda.- CESIÓN DE CONTRATOS Y SUBCONTRATACIÓN 12.01.- El CONTRATISTA no podrá ceder, asignar o transferir en forma alguna ni todo ni parte de este Contrato. Sin embargo podrá subcontratar determinados trabajos, previa autorización de la CONTRATANTE, siempre que el monto de la totalidad de lo subcontratado no exceda del 30% del valor total del contrato principal, y el subcontratista esté habilitado en el RUP. (ESTABLECER AQUÍ LA CLÁUSULA DE SUBCONTRATACIÓN, DE CONVENIRSE). 12.02.- El CONTRATISTA será el único responsable ante la CONTRATANTE por los actos u omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleadas por ellos. Cláusula Décima Tercera.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 13.01.- A más de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato y en las Condiciones Generales de Ejecución del Contrato, el CONTRATISTA está obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable. 13.02.- El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la CONTRATANTE tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución de los trabajos, ni con el personal de la subcontratista. 66 67.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES Cláusula Décima Cuarta.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE 14.01.- Son obligaciones de la CONTRATANTE las establecidas en el numeral 4.10 de las condiciones específicas de los pliegos, que son parte del presente contrato. 14.02.- El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la obra sobre la base de los estudios con los que contó la Entidad Contratante y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal para solicitar ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios. Los eventos señalados se podrán autorizar y contratar solo si fueren solicitados por la fiscalización. 2 Cláusula Décima Quinta.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS, DIFERENCIA EN CANTIDADES DE OBRA U ÓRDENES DE TRABAJO 15.01 Por causas justificadas, las partes podrán firmar contratos complementarios o convenir en la ejecución de trabajos bajo las modalidades de diferencias en cantidades de obra u órdenes de trabajo, de conformidad con lo establecido en los artículos 85, 86, 87, 88 y 89 de la LOSNCP, y en los artículos 144 y 145 de su reglamento general. Cláusula Décima Sexta.- RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE LAS OBRAS 16.01.- RECEPCIÓN PROVISIONAL: La recepción provisional se realizará, a petición del CONTRATISTA, cuando a juicio de éste se hallen terminados los trabajos contratados y así lo notifique a la CONTRATANTE y solicite tal recepción, en los términos del artículo 81 de la LOSNCP, y observando el artículo 122 de su reglamento general. La CONTRATANTE podrá presentar reclamos al CONTRATISTA, en el período que media entre la recepción provisional real o presunta y la definitiva, los que deberán ser atendidos en este lapso. 16.02.- RECEPCIÓN DEFINITIVA: Transcurrido el plazo de 6 meses (establecer plazo, no menor a seis meses) desde la recepción provisional o de la declaratoria de recepción provisional presunta, el CONTRATISTA solicitará una nueva verificación de la ejecución contractual de la obra, a efectos de que se realice la recepción definitiva de la misma, debiéndose iniciar en el plazo de (indicar número de días) días contados desde la solicitud presentada por el CONTRATISTA. 16.03.- Si en esta inspección se encuentra algún defecto de construcción no advertido en la recepción provisional, se suspenderá el procedimiento, hasta que se lo subsane, a satisfacción de la CONTRATANTE y a costa del CONTRATISTA. Si el defecto fuere de menor importancia y a juicio 2 Este numeral se incluye en virtud del oficio No. T.1056 SGJ-2009-2279 de 6 de octubre de 2009, emitido por la Subsecretaría General Jurídica de la Presidencia de la República. 67 68.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES de la CONTRATANTE puede ser subsanado dentro del proceso de recepción definitiva, se continuará con la misma, pero el Acta respectiva sólo se firmará una vez solucionado el problema advertido. 16.04.- Todos los gastos adicionales que demanden la comprobación, verificación y pruebas, aún de laboratorio, son de cuenta del CONTRATISTA. 16.05.- Si la CONTRATANTE no hiciere ningún pronunciamiento respecto de la solicitud de recepción definitiva, ni la iniciare, una vez expirado el plazo de diez días, se considerará que tal recepción se ha efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto un Juez de lo Civil o un Notario Público, a solicitud del CONTRATISTA notificará que dicha recepción se produjo, de acuerdo con el artículo 81 de la LOSNCP. 16.06.- Operada la recepción definitiva presunta, la CONTRATANTE tendrá el plazo de treinta días para efectuar la liquidación del contrato. Si no lo hiciese, el CONTRATISTA podrá presentar su liquidación a la entidad. Si no se suscribe el acta de la liquidación técnico-económica en un nuevo plazo de treinta días, el CONTRATISTA notificará judicialmente con su liquidación a la CONTRATANTE. 16.07.- ACTAS DE RECEPCIÓN En cuanto al contenido de las actas de recepción provisional y definitiva, se observará lo establecido en el artículo 124 del Reglamento General de la LONSCP. 16.08.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO La liquidación final del contrato se realizará en los términos previstos por el artículo 125 del Reglamento General de la LOSNCP. Cláusula Décima Séptima.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 17.01.- El CONTRATISTA, no obstante la suscripción del acta de recepción definitiva, responderá por los vicios ocultos que constituyen el objeto del contrato, en los términos de la regla tercera del artículo 1937 de la Codificación del Código Civil, en concordancia con el articulo 1940 Ibídem, hasta por diez (10) años a partir de la fecha de recepción definitiva. Cláusula Décima Octava.- MANTENIMIENTO DE LA OBRA 18.01.- El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la recepción provisional y la definitiva, estará a cargo del CONTRATISTA, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas. Cláusula Décima Novena.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO 19.01.- La CONTRATANTE designa al señor (nombres del designado), en calidad de Administrador del Contrato, quien deberá atenerse a las condiciones generales y específicas de los pliegos que forman parte del presente contrato. 68 69.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES Cláusula Vigésima.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO 20.01.- El Contrato termina: 1) Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales. 2) Por mutuo acuerdo de las partes, en los términos del artículo 93 de la LOSNCP. 3) Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la resolución del mismo a pedido del CONTRATISTA. 4) Por declaración anticipada y unilateral de la CONTRATANTE, en los casos establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP. Además, se incluirán las siguientes causales: 4.1 Si el CONTRATISTA no notificare a la CONTRATANTE acerca de la transferencia, cesión, enajenación de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se produjo tal modificación. 4.2 Si la CONTRATANTE, en función de aplicar lo establecido en el artículo 78 de la LOSNCP, no autoriza la transferencia, cesión, capitalización, fusión, absorción, transformación o cualquier forma de tradición de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de expresión de la asociación, que represente el veinticinco por ciento (25%) o más del capital social del CONTRATISTA. 5) Por [muerte del CONTRATISTA] / [disolución de la persona jurídica contratista, que no se origine en decisión interna voluntaria de los órganos competentes de tal persona jurídica]. 6) Por causas imputables a la CONTRATANTE, de acuerdo a las causales constantes en el artículo 96 de la LOSNCP. El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de la LOSNCP. Cláusula Vigésima Primera.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 21.01.- Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del presente contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, podrán utilizar los métodos alternativos para la solución de controversias en el Centro de Mediación y Arbitraje (poner nombre del Centro). 69 70.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES Para que proceda el arbitraje, debe existir previamente el pronunciamiento favorable del Procurador General del Estado, conforme el artículo 190 de la Constitución de la República del Ecuador. 21.02.- En el caso de que se opte por la jurisdicción voluntaria, las partes acuerdan someter las controversias relativas a este contrato, su ejecución, liquidación e interpretación a arbitraje y mediación y se conviene en lo siguiente: 21.02.01.- Mediación.- Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, a su ejecución, liquidación e interpretación, será resuelta con la asistencia de un mediador del Centro de Mediación de.... en el evento de que el conflicto no fuere resuelto mediante este mecanismo de solución de controversias, las partes se someten al Arbitraje de conformidad con las siguientes reglas: 21.02.02.- Arbitraje El arbitraje será en Derecho. Las partes se someten al Centro de Arbitraje de (…) Serán aplicables las disposiciones de la Ley de Arbitraje y Mediación, y las del reglamento del Centro de Arbitraje de (…). El Tribunal Arbitral se conformará por un árbitro único o de un número impar según acuerden las partes. Si las partes no logran un acuerdo, el Tribunal se constituirá con tres árbitros. El procedimiento de selección y constitución del Tribunal será el previsto en la Ley y en el Reglamento del Centro de Arbitraje (….). Los árbitros serán abogados y preferiblemente con experiencia en el tema que motiva la controversia. Los árbitros nombrados podrán no pertenecer a la lista de árbitros del Centro. Los asuntos resueltos mediante el laudo arbitral tendrán el mismo valor de las sentencias de última instancia dictadas por la justicia ordinaria. La legislación ecuatoriana es aplicable a este Contrato y a su interpretación, ejecución y liquidación. La sede del arbitraje es la ciudad de…. El idioma del arbitraje será el castellano. El término para expedir el laudo arbitral será de máximo 90 días, contados desde el momento de la posesión del (los) árbitro(s). 70 71.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES 21.03.- Si respecto de la divergencia o divergencias suscitadas no existiere acuerdo, y las partes deciden someterlas al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, será competente para conocer la controversia el Tribunal Provincial de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio de la Entidad del sector público. Las entidades contratantes de derecho privado, en este caso, recurrirán ante la justicia ordinaria. (Para este numeral, los pliegos se ajustarán dependiendo de la condición jurídica de la CONTRATANTE). 21.04.- La legislación aplicable a este Contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el CONTRATISTA renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo relacionado con este Contrato. Si el CONTRATISTA incumpliere este compromiso, la CONTRATANTE podrá dar por terminado unilateralmente el contrato y hacer efectiva las garantías. Cláusula Vigésima Segunda: CONOCIMIENTO DE LA LEGISLACION 22.01.-El CONTRATISTA declara conocer y expresa su sometimiento a la LOSNCP y su Reglamento General, y más disposiciones vigentes en el Ecuador. Cláusula Vigésima Tercera: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES 23.01.- Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre la Fiscalización y el CONTRATISTA se harán a través de documentos escritos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento y se registrarán en el libro de obra. Cláusula Vigésima Cuarta.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS 24.01.- La CONTRATANTE efectuara al CONTRATISTA las retenciones que dispongan las leyes tributarias: actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta, de acuerdo al Artículo 45 de la Ley de Régimen Tributario Interno; con relación al Impuesto al Valor Agregado, procederá conforme a la legislación tributaria vigente. La CONTRATANTE retendrá el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenase y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el Seguro Social provenientes de servicios personales para la ejecución del contrato de acuerdo al Arts. 86 y 87 de la Ley de Seguridad Social, publicada en el Registro Oficial, Suplemento No. 465, de 30 de noviembre de 2001. 24.02.- El número de ejemplares que debe entregar el CONTRATISTA a (la CONTRATANTE) es de (xxx) copias. En caso de terminación por mutuo acuerdo, el pago de los derechos notariales y el de las copias será de cuenta del CONTRATISTA. Cláusula Vigésima Quinta.- DOMICILIO 71 72.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES 25.01.- Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de (establecer domicilio). 25.02.- Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes: La CONTRATANTE: (Dirección y teléfonos). El CONTRATISTA:(Dirección y teléfonos). Cláusula Vigésima Sexta.- ACEPTACION DE LAS PARTES 26.01.- Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones. SECCIÓN VI MODELOS DE FORMULARIOS Formulario No. 1 72 73.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES NOMBRE DEL OFERENTE: ……………………………………………………. CARTA DE PRESENTACIÓN Y COMPROMISO Fecha: Señor Ing. Rommel Yela Acosta Director Provincial del Guayas Ministerio de Transporte y Obras Públicas Presente Señor Presidente: El que suscribe, en atención a la invitación efectuada por el Director Provincial del Guayas del Ministerio de Transporte y Obras Publicas para la ejecución de la “CONCLUSION DE LA REHABILITACION Y REFORZAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BAQUERIZO MORENO-PROGRESO-PUERTO CHINO DE 23,40 KM DE LONGITUD, UBICADA EN LA ISLA SAN CRISTOBAL, PROVINCIA DE GALAPAGOS”, luego de examinar los Pliegos de Cotización Obras, al presentar esta oferta por [ sus propios derechos, si es persona natural) / [ representante legal de ....... si es persona jurídica], (procurador común de…, si se trata de asociación) declara que: 1. El oferente, es elegible de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP, y su Reglamento. 2. La única persona o personas interesadas en esta oferta está o están nombradas en ella, sin que incurra en actos de ocultamiento o simulación con el fin de que no aparezcan sujetos inhabilitados para contratar con el Estado. 3. Declara, también, que la oferta la hace en forma independiente y sin conexión oculta con otra u otras personas, compañías o grupos participantes en este procedimiento de Cotización Obras y que, en todo aspecto, la oferta es honrada y de buena fe. Por consiguiente, asegura no haber vulnerado y que no vulnerará ningún principio o norma relacionada con la competencia libre, leal y justa; así como declara que no establecerá, concertará o coordinará –directa o indirectamente, en forma explícita o en forma oculta- posturas, abstenciones o resultados con otro u otros oferentes, se consideren o no partes relacionadas en los términos de la normativa aplicable. 4. Al presentar esta oferta, cumple con toda la normativa general, sectorial y especial aplicable a su actividad económica, profesión, ciencia u oficio; y, que los equipos vehículos y materiales 73 74.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES que se incorporarán a la obra, así como los que se utilizarán para su ejecución, en caso de adjudicación del contrato, serán de propiedad del oferente o arrendados y contarán con todos los permisos que se requieran para su utilización. 5. Suministrará la mano de obra, equipos y materiales requeridos para la construcción del Proyecto, de acuerdo con los Pliegos, y realizará las obras en el plazo y por los precios unitarios indicados en el Formulario de Oferta; y declara que al presentar esta oferta, considera todos los costos obligatorios que debe y deberá asumir en la ejecución contractual, especialmente aquellos relacionados con obligaciones sociales, laborales, de seguridad social, ambientales y tributarias vigentes. 6. Se allana, en caso de que se comprobare una violación a los compromisos establecidos en los numerales 2, 3, 4 y 5 que anteceden, a que la entidad contratante le descalifique como oferente, o proceda a la terminación unilateral del contrato, según sea el caso. 7. Conoce las condiciones del sitio de la obra y ha estudiado los planos, especificaciones técnicas y los Pliegos, y las aclaraciones y respuestas, y se halla satisfecho del conocimiento adquirido con relación a la obra que ha de realizarse. 8. Entiende que las cantidades indicadas en el Formulario de Oferta para este proyecto son solamente aproximadas y, por tanto sujetas a aumento o disminución, por lo que está dispuesto a efectuar los aumentos y disminuciones de las cantidades requeridas que fueren necesarios, a los precios unitarios de la oferta, y dentro de los límites indicados en los planos y especificaciones técnicas, y utilizando la modalidad que aplique de acuerdo con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP. 9. De resultar adjudicatario, manifiesta que suscribirá el contrato comprometiéndose a ejecutar la obra sobre la base de los estudios con los que cuente la Entidad Contratante, los mismos que declara conocerlos; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal para solicitar ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios. 3 10. Conoce y acepta que el Director Provincial del Guayas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas se reserva el derecho de adjudicar el contrato, cancelar o declarar desierto el procedimiento de esta Cotización, si conviniere a los intereses Nacionales o Institucionales, sin que dicha decisión cause ningún tipo de reparación o indemnización a mi favor. 3 Este numeral se incluye en virtud del oficio No. T.1056 SGJ-2009-2279 de 6 de octubre de 2009, emitido por la Subsecretaría General Jurídica de la Presidencia de la República. 74 75.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES 11. Se somete a las disposiciones de la LOSNCP, de su Reglamento General y de las Resoluciones del INCOP que sean aplicables. 12. Garantiza la veracidad y exactitud de la información y las declaraciones incluidas en los documentos de la oferta, formularios y otros anexos, así como de toda la información que como proveedor consta en el portal, al tiempo que autoriza a la convocante a efectuar averiguaciones para comprobar u obtener aclaraciones e información adicional sobre las condiciones técnicas, económicas y legales del oferente. 13. Declara bajo juramento que se compromete expresamente a no ofrecer ningún pago, préstamo o servicio, entretenimiento, viajes u obsequios a ningún funcionario o trabajador de la CONTRATANTE, y acepta que en caso de violar este compromiso, estar dispuesto a que la CONTRATANTE, observando el debido proceso, dé por terminado en forma inmediata el contrato, que se suscribe como resultado de esta invitación a ofertar y me allano a responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen, independientemente de la acción penal que pueda ejercer la CONTRATANTE. 14. Así mismo declara, bajo juramento, que no está incurso en las inhabilidades generales y especiales para contratar, establecidas en los artículos 62 y 63 de la LOSNCP, y de los artículos 110 y 111 de su reglamento general. 15. En caso de que sea adjudicatario, conviene en: a. Firmar el contrato dentro del término de 15 días desde la notificación con la resolución de adjudicación. Como requisito indispensable previo a la suscripción del contrato presentará las garantías correspondientes. b. Aceptar que, en caso de negarse a suscribir el respectivo contrato dentro del término señalado, se aplicará la sanción indicada en los artículos 35 y 69 de la LOSNCP. c. Garantizar todo el trabajo que efectuará de conformidad con los documentos del contrato, y mantener o reparar la obra hasta su recepción definitiva. (Si el oferente fuere extranjero, se añadirá un literal que dirá: d) Previamente a la firma del contrato, el oferente se compromete a domiciliarse en el país conforme lo disponen el Artículo 6 y la Sección XIII de la Ley de Compañías; y, a obtener el RUP). Atentamente: 75 76.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES ------------------------------------------------------- FIRMA EL REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN O PROCURADOR COMÚN 76 77.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES Formulario No. 2 NOMBRE DEL OFERENTE: …………………………………………………. TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS RUBR DESCRIPCIÓ CANTIDA PRECIO PRECIO UNIDAD O No. N D UNITARIO TOTAL NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. PRECIO TOTAL DE LA OFERTA (DE LOS RUBROS OFERTADOS) (en letras)...................... US dólares 00/100 (LUGAR Y FECHA) ------------------------------------------------------- FIRMA EL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN (según el caso). 77 78.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES Formulario No. 3 NOMBRE DEL OFERENTE: …………………………………………………. DATOS GENERALES DEL OFERENTE NOMBRE DEL OFERENTE: (determinar si es persona natural, jurídica, consorcio o asociación; en este último caso, se identificará a los miembros del consorcio o asociación. Se determinará al representante legal o procurador común, de ser el caso). DIRECCIÓN. Ciudad: Calle: Teléfono(s): Correo electrónico: CEDULA DE CIUDADANÍA (PASAPORTE) R.U.C: LUGAR Y FECHA ______________________________________________ FIRMA EL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN (según el caso). 78 79.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES Formulario No. 4 NOMBRE DEL OFERENTE: ……………………………………………. Hoja.... de ..... ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS RUBRO: ................................................ UNIDAD: ..... DETALLE: EQUIPOS DESCRIPCI COSTO RENDIMIENT ÓN CANTIDAD TARIFA HORA O COSTO A B C=A*B R D=C*R SUBTOTA LM MANO DE OBRA DESCRIPCI JORNAL/H COSTO RENDIMIENT ON CANTIDAD R HORA O COSTO A B C=A*B R D=C*R SUBTOTA LN MATERIALES DESCRIPCI ON UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO A B C=A*B SUBTOTA LO TRANSPORTE DESCRIPCI ON UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO A B C=A*B SUBTOTA LP TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) INDIRECTOS Y UTILIDADES % 79 80.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES OTROS INDIRECTOS % COSTO TOTAL DEL RUBRO VALOR OFERTADO ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. (LUGAR Y FECHA) ------------------------------------------------------- FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN (según el caso) 80 81.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES Formulario No. 5 NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………. Hoja.... de ..... SITUACIÓN FINANCIERA NOTA: Como Formulario No. 5, se deberá presentar el Balance de Situación Financiera correspondiente al período más cercano a la fecha de presentación de la oferta (período ….) presentado al Servicio de Rentas Internas SRI. ------------------------------------ (FIRMA DEL CONTADOR) (LUGAR Y FECHA) ------------------------------------------------------- FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN (según el caso) 81 82.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES Formulario No. 6 NOMBRE DEL OFERENTE: ……………………………………………………….. Hoja.... de..... VARIACIONES DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL OFERENTE Quienes suscribimos este documento, declaramos que entre la fecha de corte del estado de situación financiera presentado como Formulario No. 5 y el penúltimo mes anterior a la presentación de la oferta [no han ocurrido cambios significativos de tal situación] / [han ocurrido los siguientes cambios de tal situación: ....] ------------------------------------ (FIRMA DEL CONTADOR) (LUGAR Y FECHA) ------------------------------------------------------- FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN (según el caso) 82 83.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES Formulario No. 7 NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………… de ..... EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTODETALLE EQUIPO DEL ASIGNADO EQUIPO marca, FECHA ESTA- UBICA- PROPIE- MATRI- DESD HAST potencia, DE DO CION TARIO CULA E Acapac.,etc. FABRIC. ACTUAL ACTUAL No. (LUGAR Y FECHA) ------------------------------------------------------- FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN (según el caso) 83 84.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES Formulario No. 8 NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………. PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTONOMBRE NACIONA TITUL FECHA CARGO PARTICI TIENE Experiencia LIDAD O GRAD A PACIÓN JEFATU en obras O OCUPAR RA similares NOTA: De acuerdo con los artículos 24 y 25 de la Ley de Ejercicio Profesional de la Ingeniería, se deberá cumplir con lo siguiente: Las empresas nacionales o extranjeras, para realizar trabajos de ingeniería en el Ecuador, deberán contar con los servicios de un ingeniero ecuatoriano en ejercicio legal de su profesión, en calidad de representante técnico afín a la naturaleza del trabajo que se realice. Las empresas nacionales o extranjeras, así como los consorcios de las empresas nacional y/o extranjeras que se formaren para la ejecución de trabajos de ingeniería deberán tener, obligatoriamente para la realización de dicho trabajo, un personal de ingenieros empleados en el proyecto no menor del 80% del total de ingenieros, hasta el año décimo de su establecimiento en el país; a partir del undécimo año deberán incrementar el porcentaje de profesionales nacionales en un 4% por año, hasta completar un 90%. En caso de que no hubiere en el país profesionales nacionales especializados en la labor que efectúan esas empresas o consorcios, estos quedan obligados a emplearlos para su capacitación en el campo de especialidad. (LUGAR Y FECHA) ------------------------------------------------------- FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN (según el caso) 84 85.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES Formulario No. 9 NOMBRE DEL OFERENTE: …………………………………………. MODELO DE CURRÍCULUM VITAE Nombre Completo: Edad: Nacionalidad: Ciudad de residencia: Dirección domiciliaria: Teléfonos: Correo electrónico: Títulos académicos: Fecha: Fecha: Cursos de especialización con duración mayor a 40 horas (Indicar el nombre de la institución que impartió el curso, nombre del curso, lugar, duración, fecha de realización, idioma.). Actividad actual, lugar dirección y teléfono del trabajo: Experiencia profesional: (indicar un número de obras mínimo similares a la que es motivo de esta Cotización con los siguientes datos: Proyecto, Contratante, contratista, lugar y fecha del trabajo, tipo de actividad desempeñada, detalles del trabajo y certificación de cumplimiento otorgado por la contratante). Libros y trabajos publicados (de ser el caso). Declaro que la información proporcionada es verídica; en caso de determinarse falsedad en cualquiera de mis afirmaciones, me someto a las sanciones correspondientes. ----------------------------------------- (FIRMA DEL PROFESIONAL) (LUGAR Y FECHA) ------------------------------------------------------- FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN (según el caso) 85 86.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES Formulario No. 9A NOMBRE DEL OFERENTE: ……………………………………………………….. CARTA DE COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO Yo, _____________________________________, me comprometo con ___________________________________________ (nombre del oferente) a prestar mis servicios en calidad de ___________________ (título profesional), para la _______________(cargo asignado) durante la realización del proyecto, en caso de adjudicación. Lugar y Fecha (Firma, Nombre y Número CC) (Profesional Asignado al Proyecto) 86 87.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES Formulario No. 10 NOMBRE DEL OFERENTE: …………………………………………………. Hoja.... de ..... EXPERIENCIA DEL OFERENTE VAL FECHAS DECONTRA OR PLAZO EJECUCIÓN OBSERVACIO TANTE OBJETO DEL UBICACIÓN ORIG CONTRAC TERMINAC NES CONTRATO INAL TUAL INICIO IÓNA) EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES A LAS DE ESTA COTIZACIÓN123B) ACTAS DEFINITIVAS DE ENTREGA-RECEPCIÓNC) CONTRATOS ADJUDICADOS O EN EJECUCIÓN NOTA: Se adjuntarán las certificaciones correspondientes para cada caso. (LUGAR Y FECHA): ------------------------------------------------------ FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN (según el caso) 87 88.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES Formulario No. 11 NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………. Hoja .... de ..... CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS CANTIDA PRECI TIEMPO EN (semanas, meses) RUBRO D PRECIO O UNITARI TOTA O L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 INVERSIÓN MENSUAL AVANCE PARCIAL EN % INVERSIÓN ACUMULADA AVANCE ACUMULADO EN % (LUGAR Y FECHA) ------------------------------------------------------ FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN (según el caso) 88 89.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES Formulario No. 12 NOMBRE DEL OFERENTE: ……………………………………. Hoja .... de ..... METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN Indicar con el suficiente detalle la metodología y procedimientos a seguirse para los diferentes trabajos de ejecución de las obras. Se considerará la correcta secuencia de actividades y el número de frentes de trabajo simultáneo que se propone. Usar las hojas que se consideren necesarias. El Oferente no reproducirá las especificaciones técnicas de la obra para describir la metodología que propone usar. (Dependiendo de la complejidad de la obra, la entidad podrá añadir el siguiente párrafo: Indicar en esta metodología, el organigrama con el que se propone realizar los trabajos, cronograma de equipos y de personal, mediante diagramas de barras simples para facilitar la comprensión y análisis). (LUGAR Y FECHA) ------------------------------------------------------- FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN (según el caso) 89 90.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES Formulario No. 13 NOMBRE DEL OFERENTE: ……………………………………………. ANEXO DE LA RESOLUCIÓN INCOP No.037-09 (sustitutiva de la Resolución INCOP No. 028-09) FORMULARIO PARA IDENTIFICACION DEL SOCIO(S), ACCIONISTA(S) O PARTÍCIPE(S) MAYORITARIO(S) DE LA PERSONA JURÍDICA OFERENTE (en el caso de que ésta no cotice sus acciones y participaciones en bolsas de valores nacionales o extranjeras). (A presentarse de manera obligatoria, como parte de la Oferta Técnica) NOMBRE DEL OFERENTE: …………………………………………………………... OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:…………………………………………………… CÓDIGO DEL PROCESO: ……………………………………………………………… (Fecha) Señor Ing. Rommel Yela Acosta Director Provincial del Guayas Ministerio de Transporte y Obras Públicas Presente De mi consideración: El que suscribe, en mi calidad de representante legal de la (compañía ………..) declaro bajo juramento y en pleno conocimiento de las consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad, que: 1.- Libre y voluntariamente presento la información que detallo más adelante, para fines única y exclusivamente relacionados con el presente proceso de contratación; 2.- Garantizo la veracidad y exactitud de la información; y, autorizo a la Entidad Contratante, al Instituto Nacional de Contratación Pública INCOP, o a los Órganos de Control, a efectuar averiguaciones para comprobar tal información. 3.- Acepto que en caso de que el contenido de la presente declaración no corresponda a la verdad, la Entidad Contratante: 90 91.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES a) Observando el debido proceso, aplique la sanción indicada en el último inciso del artículo 19 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP-; b) Descalifique a mi representada como oferente; o, c) Proceda a la terminación unilateral del contrato respectivo, en cumplimiento del artículo 64 de la LOSNCP, si tal comprobación ocurriere durante la vigencia de la relación contractual. Además, me allano a responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen. 4.- Acepto que en caso de que el accionista, partícipe o socio mayoritario de mi representada esté domiciliado en un paraíso fiscal, la Entidad Contratante descalifique a mi representada inmediatamente. 5.- Me comprometo a notificar a la entidad contratante la transferencia, cesión, enajenación, bajo cualquier modalidad de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de participación, que realice la persona jurídica a la que represento. En caso de no hacerlo, acepto que la Entidad Contratante declare unilateralmente terminado el contrato respectivo. Esta obligación será aplicable también a los partícipes de las asociaciones o consorcios, constituidos de conformidad con el artículo 26 de la LOSNCP. TIPO DE PERSONA JURÍDICA: Compañía Anónima Compañía de Responsabilidad Limitada Compañía Mixta Compañía en Nombre Colectivo Compañía en Comandita Simple Sociedad Civil Corporación Fundación Asociación o consorcio Otra NOMBRES NÚMERO DE CÉDULA PORCENTAJE DE DOMICILIO COMPLETOS DEL DE IDENTIDAD, RUC O PARTICIPACIÓN EN FISCAL SOCIO(S), IDENFICACIÓN LA ESTRUCTURA ACCIONISTA(S), SIMILAR EMITIDA POR DE PROPIEDAD DE PARTÍCIPE(S) PAÍS EXTRANJERO, DE LA PERSONA MAYORITARIO(S) SER EL CASO JURIDICA 91 92.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES NOTA: Si el socio (s), accionista (s) o partícipe (s) mayoritario (s) es una persona jurídica, de igual forma, se deberá identificar los nombres completos de todos los socio (s), accionista (s) o partícipe (s), para lo que se usará el siguiente formato: NOMBRES NÚMERO DE CÉDULA PORCENTAJE DE DOMICILIO COMPLETOS DEL DE IDENTIDAD, RUC O PARTICIPACIÓN EN FISCAL SOCIO(S), IDENFICACIÓN LA ESTRUCTURA ACCIONISTA(S), SIMILAR EMITIDA POR DE PROPIEDAD DE PARTÍCIPE(S) PAÍS EXTRANJERO, DE LA PERSONA SER EL CASO JURIDICA Atentamente, ------------------------------------------------------ FIRMA EL REPRESENTANTE LEGAL 1. DECLARACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURÍDICA OFERENTE CUYAS ACCIONES SE NEGOCIAN EN BOLSAS DE VALORES NACIONALES O EXTRANJERAS (A presentarse de manera obligatoria, como parte de la oferta técnica) NOMBRE DEL OFERENTE: .......................................................................... OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: ............................................................ CÓDIGO DEL PROCESO: ….......………………………............................. (Fecha) Ing. Rommel Yela Acosta Director Provincial del Guayas Ministerio de Transporte y Obras Públicas Presente De mi consideración: El que suscribe, en mi calidad de representante legal de la (compañía………..) declaro bajo juramento y en pleno conocimiento de las consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad, que mi 92 93.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES representada está registrada en la (BOLSA DE VALORES NACIONAL O EXTRANJERA), desde (FECHA DE REGISTRO) hasta la actualidad, y en tal virtud sus (acciones) se cotizan en la mencionada Bolsa de Valores: 1. Garantizo la veracidad y exactitud de la información proporcionada en esta declaración, y autorizo a la entidad contratante, al Instituto Nacional de Contratación Pública INCOP, o a cualquier órgano de control competente, a efectuar las investigaciones pertinentes para comprobar tal información. 2. Además, acepto que en caso de que el contenido de la presente declaración no corresponda a la verdad, la entidad contratante: d. Observando el debido proceso, aplique la sanción indicada en el último inciso del artículo 19 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; e. Descalifique a mi representada como oferente; o, f. Proceda a la terminación unilateral del contrato respectivo, en cumplimiento del artículo 64 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, si tal comprobación ocurriere durante la vigencia de la relación contractual. g. Además, me allano a responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen. Atentamente, …………………………………… FIRMA DEL REPRESENTENTA LEGAL 93 94.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES FORMULARIO NO. 14 NOMBRE DEL OFERENTE:……………………………………… HOJA.... DE..... DETALLE DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN Se indicará para cada proyecto los siguientes datos: Nombre y Dirección del contratante: Identificación del proyecto: Ubicación de la obra o proyecto: Fecha y Objeto del Contrato: Descripción de las Obras: Comentarios Principales: Valor del contrato: Fecha inicial (real o probable): Plazo de Ejecución: Monto y Porcentaje de avance de obra a la fecha de presentación de la oferta. (Última Planilla Aprobada) Fecha de Terminación (Probable): Detallar el Personal propuesto en esta oferta y que se encuentre comprometido en este contrato (indicar las fechas y tiempo del compromiso) Detallar si alguno de los equipos que consta en el Formulario 7 de la oferta está comprometido en este contrato (indicar fechas y tiempo del compromiso). (LUGAR Y FECHA) _________________________________ (FIRMA EL REPRESENTANTE LEGAL) 94 95.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES FORMULARIO NO. 15 NOMBRE DEL OFERENTE:…………………………………………… HOJA.... DE..... COMPROMISO DE VENTA DE EQUIPO Señor: (Nombre del Oferente). Ciudad.- Atendiendo su petición, en conformidad con lo solicitado en los Pliegos de este proyecto, CERTIFICO que el siguiente equipo que se encuentra disponible en el Ecuador: _____________ (describir el equipo con todo detalle) ___________________, se compromete formalmente en venta a _________ (el Oferente) ____________, en caso de que sea adjudicatario y suscriba el contrato para el proyecto: “………………………”. También certificamos que _____________ (el Oferente) _________________, mantiene con _____________, una línea de financiamiento para el contrato de suministro que formalizaremos en caso de ser adjudicatario del contrato del mencionado proyecto. Lo Certifico. Atentamente, El Vendedor (LUGAR Y FECHA) _________________________________ (FIRMA EL REPRESENTANTE LEGAL) 95 96.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES FORMULARIO NO. 16 NOMBRE DEL OFERENTE:………………………………………… HOJA.... DE..... COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Señor: (Nombre del Oferente). Ciudad.- Atendiendo su petición, en conformidad con lo solicitado en los Pliegos de este proyecto, CERTIFICO que el siguiente equipo: _____________ (describir el equipo con todo detalle) ___________________, se compromete formalmente en arrendamiento a _________ (el Oferente) ____________, en caso de que sea adjudicatario y suscriba el contrato para el proyecto: “………………………”. Atentamente, El Propietario (LUGAR Y FECHA) _________________________________ (FIRMA EL REPRESENTANTE LEGAL) 96 97.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES FORMULARIO NO. 17 NOMBRE DEL OFERENTE:…………………………………………… HOJA.... DE..... COMPROMISO DE DISPONIBILIDAD DE EQUIPO Señor: (Entidad contratante). Ciudad.- En conformidad con lo solicitado en los Pliegos de este proyecto y en caso de ser adjudicatario y suscriba el contrato para el proyecto: “………………………”. Manifiesto el compromiso de disponibilidad del siguiente equipo que se encuentra en el Ecuador: _____________ (describir el equipo con todo detalle y condiciones de propiedad, arrendamiento y/o compra venta) ___________________, Atentamente, (LUGAR Y FECHA) _________________________________ (FIRMA EL REPRESENTANTE LEGAL) 97 98.
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Tele: 042684484 www.mtop.gob.ec GOBIERNO NACIONAL DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR COTIZACIÓN OBRAS COTO- DPG- 002- 2013-ES Se incluyen certificaciones correspondientes 98 English