Source: http://www.tarmassia.it/archivio/?menu=1388912&sottomenu=1791176&cmd=scheda&id=522658&idcorrelato=1064471
Timestamp: 2017-11-18 10:22:41+00:00
Document Index: 144642045

Matched Legal Cases: ['art. 136', 'art. 25', 'art. 25', 'art. 134', 'art. 25', 'art. 134']

2004 n° 147 - Variante cimitero - ToL
Approvazione della perizia suppletiva di variante ai lavori di ampliamento del cimitero
2004 n° 147 - Variante cimitero
R.D. n° 147/04 OGGETTO: Lavori di ampliamento del cimitero di Tarmassia. Approvazione perizia suppletiva di variante.
Precisato che con deliberazione della G.C. n° 146 del 12/7/04, è stato approvato il verbale di concordamento di n° 11 NP. ai sensi dell'art. 136 comma 3 del DPR 554/99;
Avuta presente la relazione del direttore lavori Geom. Tiziano Baraldo, acquisita agli atti in data 18.06.2004 ns. prot. 6323, dalla quale si rileva la necessità di approvare una variante suppletiva per le seguenti motivazioni:
1. necessità di realizzare un percorso alternativo per accesso al cimitero esistente (strada bianca) per motivi sia di mantenimento del servizio cimiteriale che di sicurezza, in concomitanza con l'impianto di cantiere per l'esecuzione dei lavori fino al suo compimento. Conseguenza della realizzazione della strada è stata la costruzione di un nuovo accesso sul retro del cimitero;
2. disfacimento del plinto di fondazione del palo Enel, dopo la rimozione dello stesso;
3. predisposizione di un cavidotto per Enel;
4. getto aggiuntivo in calcestruzzo di collegamento fra la platea di fondazione l'imposta dei loculi;
5. sostituzione della voce di capitolato di loculi in opera con loculi prefabbricati, giustificato dalla possibilità di eseguirne un numero maggiore (110 invece di 105) e una fila di cellette ossario;
Considerato che l'inserimento di tali variazioni nel quadro economico di spesa comportano una modifica dell'importo contrattuale da Euro 179.922,01 ad Euro 189.347,25, comunque rientrante nella fattispecie di cui all'art. 25 comma 1 bis della Legge 109/94 e s.m.i.;
Visti gli atti di perizia di variante e suppletiva prodotti in data 18.06.2004, prot. ns. atti n. 6323, dal D.L. Baraldo Geom Tiziano, composta dai seguenti elaborati:
- relazione tecnica e quadri economici;
- quadro metrico estimativo e quadro di raffronto;
- verbali nuovi prezzi (NP. 11);
Esaminati gli elaborati prodotti dalla Direzione Lavori e ritenuteli meritevoli di approvazione, in quanto trattasi di variante adottate nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, finalizzate al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità;
Evidenziato che non vi è alcun aumento della spesa precedentemente impegnata per la realizzazione dell'opera con D.G.C. n. 111/2003;
Ritenuto che l'approvazione di siffatta variante debba attribuirsi alle competenze dalla Giunta Comunale;
Richiamate le disposizioni legislative in materia e in particolare:
- l'art. 25 della Legge 109/94 e s.m.i.;
- l'art. 134 del d.p.r. 554/99;
1) APPROVARE il nuovo quadro economico della spesa, che raffronta quello di progetto e la previsione finale e dal quale risulta un aumento dell'importo contrattuale da Euro 179.922,01 ad Euro 189.347,25, rientrante nella fattispecie di cui all'art. 25 comma 1 bis della Legge 109/94 e s.m.i. e non comportante aumento di spesa prevista nel quadro economico originario approvato con D.G.C. n. 111/2003.
2) APPROVARE perizia di variante suppletiva in ordine ai lavori di ampliamento del cimitero di Tarmassia, redatta dalla D.L. Tiziano geom. Baraldo, depositata agli atti in data 18.06.2004 ns. prot. 6323, composta dal computo metrico estimativo e quadro di raffronto, relazione tecnica e verbale nuovi prezzi, che non comporta variazione della somma originariamente stanziata dalla Stazione Appaltante.
3) DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, a seguito di separata unanime votazione, a norma dell'art. 134 - comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
4) DISPORRE che, a mezzo Ufficio Tecnico, venga trasmesso il seguente provvedimento alla Direzione Lavori – geom. Tiziano Baraldo e alla ditta assuntrice dei lavori per il completamento degli stessi.
fonte: http://www.comune-isola.it/giunta04