Source: http://docplayer.it/16599755-Comune-di-varazze-prov-di-savona.html
Timestamp: 2018-10-18 20:41:08+00:00
Document Index: 48022122

Matched Legal Cases: ['art. 100', 'art. 0', 'art 100', 'art 100', 'art. 100', 'art. 185']

COMUNE DI VARAZZE (Prov. di Savona) - PDF
COMUNE DI VARAZZE (Prov. di Savona)
Download "COMUNE DI VARAZZE (Prov. di Savona)"
1 COMUNE DI VARAZZE (Prov. di Savona) Oggetto: Creazione di vasca di sedimentazione e ricostruzione ponte su via Fossello -PROGETTO ESECUTIVO- Richiedente: Comune di Varazze Viale Nazioni unite Varazze (SV) Progettista: Ing. Davide Mapelli Via Contrada civ Stella (SV) CRONOPROGRAMMA
2 Nome attività ALLESTIMENTO DEL CANTIERE Marzo 2014Aprile 2014 Maggio 2014 Giugno 2014 Luglio 2014 Agosto 2014 Settembre 2014 Ottobre 2014 Durata 24/03 31/03 07/04 14/04 21/04 28/04 05/05 12/05 19/05 26/05 02/06 09/06 16/06 23/06 30/06 07/07 14/07 21/07 28/07 04/08 11/08 18/08 25/08 01/09 08/09 15/09 22/09 29/09 06/10 13/10 Allestimento del cantiere su strada Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere Realizzazione di impianto elettrico del cantiere Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1^ FASE - LAVORI SU IMBOCCO PONTE PROVINCIALE 19 Taglio di asfalto di carreggiata stradale 2^ FASE - LAVORI NUOVO PONTE CON ABBASSAMENTO FONDO ALVEO 8 Taglio di asfalto di carreggiata stradale Perforazioni per micropali (tipo RADICE) 1 Posa ferri di armatura per micropali (tipo RADICE) 1 Getto di calcestruzzo per micropali (tipo RADICE) 1 Demolizione in breccia di strutture in c.a. e/o roccia Scavo di sbancamento 8 g Realizzazione di impalcato per ponti in acciao 10 g Rimozione di guard-rails Demolizione di impalcato in c.a. Realizzazione di impalcato per ponti in c.a. in opera o prefabbricato 9 g Rimozione di impalcato per ponti in acciao Pozzetti con chiusino o griglie Posa di condotta fognaria rete bianca e nera 3^ FASE - LAVORI NUOVO ARGINE DESTRO 8 g 4 Perforazioni per micropali (tipo RADICE) 9 g Posa ferri di armatura per micropali (tipo RADICE) Getto di calcestruzzo per micropali (tipo RADICE) Posa di rivestimenti esterni in pietra 1 10 g 1 4^ FASE - LAVORI PER REALIZZO SCOGLIERA, BRIGLIE, PISTA E BRIGLIA 39 g VASCA DI SEDIMENTAZIONE Scavo di sbancamento 19 g Realizzazione scogliere cementate per difese spondali 18 g 2 Realizzazione di platee a secco 2 Realizzazione di platee cementate Posa di condotta fognaria rete bianca e nera Formazione di rilevato stradale 2 Realizzazione di schive Posa di condotta fognaria rete bianca Pozzetti con chiusino o griglie Posa di cancelli in ferro 5^ FASE LAVORI DI RIPRISTINO VIABILITA Formazione di rilevato stradale Posa di segnali stradali Realizzazione di segnaletica orizzontale RIMOZIONE DEL CANTIERE Pulizia generale dell area del cantiere Smobilizzo del cantiere 2 LEGENDA Zona: = ZONA UNICA Creazione di vasca di sedimentazione e ricostruzione ponte su Via Fossello - Pag. 2
3 Novembre 2014 Dicembre 2014 Gennaio 2015 Febbraio 2015 Marzo 2015 Aprile 2015 Maggio 2015 Giugno 2015 Luglio /10 27/10 03/11 10/11 17/11 24/11 01/12 08/12 15/12 22/12 29/12 05/01 12/01 19/01 26/01 02/02 09/02 16/02 23/02 02/03 09/03 16/03 23/03 30/03 06/04 13/04 20/04 27/04 04/05 11/05 18/05 25/05 01/06 08/06 15/06 22/06 29/06 06/07 Creazione di vasca di sedimentazione e ricostruzione ponte su Via Fossello - Pag. 3
DIAGRAMMA DI GANTT Cronoprogramma dei lavori (Allegato XV e art. 100 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i - D.Lgs. 3 agosto 2009, n.
ALLEGATO A Comune di Torino Provincia di TO DIAGRAMMA DI GANTT Cronoprogramma dei lavori (Allegato XV e art. 0 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 6) OGGETTO: (PISU 1) Lavori
CRONOPROGRAMMA LAVORI AU 12
REGIONE MARCHE PROVINCIA ASCOLI PICENO AUTORIZZAZIONE UNICA COMUNE ASCOLI PICENO CENTRALE IDROELETTRICA BRECCIAROLO Impianto per la produzione di energia elettrica con derivazione di acqua in sponda destra
IL CONSOLIDAMENTO SPONDALE IN VAPRIO TRA MARTESANA E ADDA. Ing. Mario Fossati Vicedirettore Consorzio ETV
IL CONSOLIDAMENTO SPONDALE IN VAPRIO TRA MARTESANA E ADDA Ing. Mario Fossati Vicedirettore Consorzio ETV OGGETTO DI INTERVENTO: PREMESSA Tratto di strada alzaia del naviglio Martesana che collega la statale
Risanamento dell'organismo Strutturale della Strada Alzaia del Naviglio Martesana a Vaprio D'Adda Relazione Tecnica
Risanamento dell'organismo Strutturale della Strada Alzaia del Naviglio Martesana a Vaprio D'Adda Relazione Tecnica L intervento in progetto si compone delle seguenti opere: 1. Realizzazione di una pista
Comune di Offida Provincia di Ascoli Piceno ANALISI E VALUAZIONE DEI RISCHI PROBABILIA' ed ENIA' del DANNO Decreti Legislativi 494/96 e 528/99 D.P.R. 222/2003 OGGEO: Dissesto idrogeologico in ato sul versante
Allegato B - Lavorazioni e sorgenti di rischio Plesso scolastico "U. Foscolo"
ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE Realizzazione della recinzione di cantiere e relativi accessi; utilizzo di reti e/o pannelli in metallo e/o tavole in legno Uso della mazza Uso di rete, pannelli
PROVINCIA DI BRESCIA AREA TECNICA S.P.BS 237 "DEL CAFFARO" COSTRUZIONE DEVIANTE TRATTA DA VESTONE NORD A IDRO SUD CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA
PROVINCIA DI BRESCIA AREA TECNICA S.P.BS 237 "DEL CAFFARO" COSTRUZIONE DEVIANTE TRATTA DA VESTONE NORD A IDRO SUD CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA In accordo con le indicazioni di cui al comma 1 dell'art.
Comune di Selargius Provincia di Cagliari PIANO DI MANUTENZIONE PROGRAMMA DI MANUTENZIONE SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI (Articolo 40 D.P.R. 554/99) OGGETTO: Completamento Via della Resistenza Realizzazione
Comune di Montemurlo Provincia di Prato ANALISI E VALUAZIONE DEI RISCHI PROBABILIA' ed ENIA' del DANNO Decreti Legislativi 494/96 e 528/99 D.P.R. 222/2003 OGGEO: Nuova area mercato e collegamento viario
COMUNE DI ARNESANO Oggetto: entro cinque mesi cronoprogramma giorni 130 a 150
COMUNE DI ARNESANO Oggetto: Accordo di Programma stipulato in data 24.03.2010 tra la Regione Puglia ed il Comune di Arnesano (LE) D.P.G.R. n.846 del 12.07.2010 - Progetto esecutivo finalizzato alla Realizzazione
PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA 05/03-AT4a - DIEGARO VIA SAN CRISTOFORO PROGETTO PRELIMINARE
PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA 05/03-AT4a - DIEGARO VIA SAN CRISTOFORO PROGETTO PRELIMINARE Prime indicazioni per la stesura del piano della sicurezza Descrizione sommaria delle fasi
ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL ARTICOLO 5, PUNTO 7 ( 1 )
ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL ARTICOLO 5, PUNTO 7 ( 1 ) NACE Rev. 1 ( 1 ) 45 Costruzioni Questa divisione comprende: nuove costruzioni, restauri e riparazioni comuni. 45000000 45.1 Preparazione del
Allegato I Elenco delle attività di cui all'articolo 3, comma 7
Allegato I Elenco delle attività di cui all'articolo 3, comma 7 NACE [1] Sezione F Costruzione Codice CPV Divisio ne Gruppo Classe Descrizione Note 45 Costruzioni Questa divisione comprende: Nuove costruzioni,
Piano di Sicurezza e di Coordinamento D.lg. 81/2006 art 100. Redatto ai sensi dell allegato XV
Piano di Sicurezza e di Coordinamento D.lg. 81/2006 art 100 Redatto ai sensi dell allegato XV Committente: Comune di Merone Via appiani 22 22046 Merone C.F. 00549420131 Tel 031 650000 Fax 031 651549 Cantiere;
ELENCO SCHEDE PRESENTI NELLA RACCOLTA "SCHEDE DI SICUREZZA IN WORD" http://negozio.testo-unico-sicurezza.com/schede-sicurezza.html
ELENCO SCHEDE PRESENTI NELLA RACCOLTA "SCHEDE DI SICUREZZA IN WORD" http://negozio.testo-unico-sicurezza.com/schede-sicurezza.html www.testo-unico-sicurezza.com Nome Dimensione Data ultima modifica Tipo
A R I P O R T A R E 499 463,76
R I P O R T O pag. 1 LAVORI A CORPO I finanziamento (O.P.C.M 34/01/ 05; sezioni 1-24) (SpCat 1) Canale Deviatore (SbCat 1) 1 / 1 Scavo di sbancamento a larga A001 sezione per apertura di nuovi canali in
CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE. Comune di - Castel Madama, San Gregorio da Sassola, Pisoniano, San Vito Romano, Ciciliano, Casape
ALLEGATO A CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE Comune di - Castel Madama, San Gregorio da Sassola, Pisoniano, San Vito Romano, Ciciliano, Casape DIAGRAMMA DI GANTT Cronoprogramma dei lavori (D.Lgs 9 aprile
45 Costruzioni Questa divisione comprende: nuove costruzioni, restauri e riparazioni
45 Costruzioni Questa divisione comprende: nuove costruzioni, restauri e riparazioni comuni 45000000 45.1 Preparazione del cantiere edile 45100000 45.11 Demolizione di edifici e sistemazione del terreno
PROVINCIA DI RAVENNA SETTORE LAVORI PUBBLICI
PROVINCIA DI RAVENNA SETTORE LAVORI PUBBLICI U.O. PROGETTAZIONE STRADE ED ESPROPRI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE D'ARTE POSTE AL SERVIZIO DELLA RETE STRADALE PROVINCIALE FINALIZZATI
1 LAVORAZIONI - FASI 2. 1.0 Allestimento del cantiere 2
INDICE 1 LAVORAZIONI - FASI 2 1.0 Allestimento del cantiere 2 1.0.1 Installazione di cantiere temporaneo su strada (fase) 2 1.0.2 Installazione nel cantiere di presidi igienico-sanitari (fase) 2 1.0.3
TABELLA FASI DI LAVORAZIONE SITO N.1: VIA BASSETTI, VIA III NOVEMBRE, VIA LAGOLO (ARTERIA PRINCIPALE) Pericolo elettrico
TABELLA FASI DI LAVORAZIONE SITO N.1: VIA BASSETTI, VIA III NOVEMBRE, VIA LAGOLO (ARTERIA PRINCIPALE) Fase 1a Predisporre segnaletica per senso alternato con uso di lanterna semaforica per le vie interessate
Soluzioni rapide per la. industriale ed arredo urbano. Soluzioni rapide per la manutenzione stradale, industriale ed arredo urbano
Soluzioni rapide per la manutenzione stradale, industriale ed arredo urbano Soluzioni rapide per la manutenzione stradale, industriale ed arredo urbano Mape-Asphalt Repair 0/8 Mapegrout SV Mapegrout SV
COMUNE DI SAN CARLO CANAVESE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA SISTEMA DELLA MOBILITA
COMUNE DI SAN CARLO CANAVESE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA e SISTEMA DELLA MOBILITA PROGETTO ESECUTIVO ANALISI PREZZI data: dicembre 2015 PROGETTO: SERGIO BERTOGLIO ARCHITETTO AGGIORNAMENTO: ANNA
ATAVOLA: COMUNE DI INTRODACQUA. Comune di Introdacqua PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO. Lavori di: Realizzazione marciapiedi via Tripoli
Studio di Ingegneria e Architettura Via Trento,20 67039 Sulmona (AQ) tel /fax. 086455891 e-mail tpg@studiotpg.it COMUNE DI INTRODACQUA Provincia di L'Aquila Dati generali I Tecnici Committente Progettista
SCHEMA DI DISAGGREGAZIONE IN "WBS" CON INDICAZIONE DEI LIVELLI DA UTILIZZARE. lotto Tipologia di opera Opera Parte di opera
SHEA DI DISAGGREGAZIONE IN "WBS" ON INDIAZIONE DEI LIVELLI DA UTILIZZARE FILE LOTTO APPALE OPERA FILE SUP AT AT SUB AT A03 S - ORPO STRADALE RI01 - Rilevato da.. a..s01 - Preparazione piani di posa - Scotico
ALLEGATO A Comune di Trieste Provincia di TS DIAGRAMMA DI GANTT Cronoprogramma dei lavori (Allegato XV e art. 100 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106) OGGETTO: Lavori
PIANO DI CONTROLLO QUALITA
PIANO DI CONTROLLO QUALITA Generalità Il presente documento costituisce il Piano di Controllo della Qualità (nel seguito PCQ) per le attività relative ai lavori di: Pompaggio acque di fognatura al depuratore
PROPOSTA DI INTERVENTO CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
RELAZIONE TECNICA La rete fognaria del comune di Azzanello è del tipo misto, cioè con reti che trasportano sia acque cosiddette nere che le acque meteoriche. La rete fognaria, sottesa al centro storico,
LIBRETTO QUANTITA' PREZZO
Numero d'ordine INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI Emesso certificato di pagamento n. 1 in data 24/09/2014, per l'importo di Euro LIBRETTO QUANTITA' PREZZO I M P O R T I Nr. Prog. Positivi
Studio per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo
Studio per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo Premesse Ai sensi dell art. 185 e 186 del decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, le terre e rocce da scavo riutilizzate