Source: https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=NJW-RR%202004,%20818
Timestamp: 2019-07-19 00:47:17
Document Index: 136250101

Matched Legal Cases: ['§ 642', '§ 2', '§ 642', '§ 642', '§ 6', '§ 6', '§ 642', '§ 642', '§ 642', '§ 642', 'BGH', '§ 642', 'BGH', '§ 642', '§ 6', 'BGH', '§ 642']

OLG Köln, 14.08.2003 - 12 U 114/02 - dejure.org
OLG Köln, 14.08.2003 - 12 U 114/02
https://dejure.org/2003,4537
OLG Köln, 14.08.2003 - 12 U 114/02 (https://dejure.org/2003,4537)
OLG Köln, Entscheidung vom 14.08.2003 - 12 U 114/02 (https://dejure.org/2003,4537)
OLG Köln, Entscheidung vom 14. August 2003 - 12 U 114/02 (https://dejure.org/2003,4537)
Tipp: Um den Kurzlink (hier: https://dejure.org/2003,4537) schnell in die Zwischenablage zu kopieren, können Sie die Tastenkombination Alt + R verwenden - auch ohne diesen Bereich zu öffnen.
BGB § 642; VOB/B § 2 Nr. 5
Änderung der Preisermittlungsgrundlagen durch Aufforderung des Bauherrn zur Einhaltung von ihm selbst gefährdeter Fertigstellungstermine - Entschädigung des Werkunternehmers bei Annahmeverzug
Überstundenvergütung bei gestörtem Bauablauf
Vergütung von Überstunden; Vorunternehmer als Erfüllungsgehilfe
streifler.de (Rechtsprechungsübersicht)
Gestörter Bauablauf: Überstundenzuschläge erstattungsfähig? (IBR 2004, 411)
LG Köln, 25.04.2002 - 85 O 80/01
NJW-RR 2004, 818
BauR 2004, 1500 (Ls.)
Nach einer anderen, ebenfalls vielfach vertretenen Auffassung kann der Unternehmer nach § 642 BGB für gestiegene Lohn- oder Materialkosten keine Entschädigung beanspruchen (…vgl. OLG Jena, NZBau 2006, 510, 513, juris Rn. 59 ff.; OLG Köln, NJW-RR 2004, 818, 819, juris Rn. 14;… BeckOK BGB/Voit, Stand: 1. Februar 2017, § 642 Rn. 14;… Ingenstau/Korbion/Döring, VOB Teile A und B, 20. Aufl., § 6 Abs. 6 VOB/B Rn. 63;… Beck'scher VOB/B-Kommentar/Berger, 3. Aufl., § 6 Abs. 6 Rn. 123;… Vygen/Joussen in Vygen/Joussen/Lang/Rasch, Bauverzögerung und Leistungsänderung, 7. Aufl., Rn. 851; Sonntag, NZBau 2017, 525, 526 f.; Althaus, NZBau 2015, 67, 71; Hartwig, BauR 2014, 1055, 1062; Sienz, BauR 2014, 390, 400; Leupertz, BauR 2014, 381, 389; Glöckner, BauR 2014, 368, 376; Roskosny/Bolz, BauR 2006, 1804, 1814 f.; Boldt, BauR 2006, 185, 195 f.).
Dies bedeutet, dass die angemessene Entschädigung nach § 642 BGB für die Wartezeiten des Unternehmers gezahlt werden und eine Kompensation für die Bereithaltung von Personal, Geräte und Kapital darstellen soll (…vgl. Staudinger/Peters/Jacoby, 2014, BGB, § 642 Rn. 25;… MünchKommBGB/Busche, 6. Aufl., § 642 Rn. 5, 16;… Vygen/Joussen in Vygen/Joussen/Lang/Rasch, Bauverzögerung und Leistungsänderung, 7. Aufl., Rn. 851; Krebs/Thiemann, ZfBR 2016, 325, 328 f.;… OLG Jena, NZBau 2006, 510, 513, juris Rn. 59; OLG Köln, NJW-RR 2004, 818, 819, juris Rn. 14).
OLG Jena, 11.10.2005 - 8 U 849/04
Werklohn-Anspruchsgrundlage bei Verzögerung durch Vorunternehmer
Im Weiteren geht der Senat mit der neueren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs davon aus, dass Ansprüche der Nachunternehmer gegenüber dem Auftraggeber grundsätzlich aber aus § 642 BGB folgen können (…BGH BauR 2000, S. 752 ff.;… ebenso KG IBR 2002, S. 355 ff.; OLG Köln NJW-RR 2004, S. 818 ff.).
Nach Ansicht des Senates sind auch sämtliche Überstundenzuschläge wegen erforderlicher Mehrarbeit sowie darüber hinausgehend alle weiteren Beschleunigungskosten nicht unter § 642 BGB subsumierbar, da diese Norm dem Werkunternehmer nach dem o. G. nur die während des Annahmeverzuges entstehenden Nachteile ersetzen will (…vgl. auch BGH NJW 2003, S. 1601 ff.; OLG Köln, NJW-RR 2004, S. 818 ff, und Palandt-Sprau Rn. 5 zu § 642 BGB).
LG Aachen, 10.08.2010 - 12 O 268/09
Nachtrag im Bauvertrag
Der Anspruch dient als Abgeltung "für das Bereithalten wirtschaftlicher Kraft" und erstreckt sich damit auf Vorhalte-, Personal- und Verwaltungskosten (vgl. OLG Köln NJW-RR 2004, 818) und kann neben dem Anspruch nach § 6 Nr. 6 VOB/B geltend gemacht werden (BGH BauR 2000, 722) Im Rahmen des § 642 BGB obliegt es dem Auftragnehmer darzulegen, in welchem konkreten Zeitraum sich der Auftraggeber im Annahmeverzug befunden hat.