Source: https://fr.scribd.com/document/214158238/Sommaire-Conduire-son-chantier-10e-edition-2012
Timestamp: 2019-05-25 10:02:53+00:00
Document Index: 101999670

Matched Legal Cases: ['CSC ', 'CSC ', 'CSC ', 'CSC ', 'CSC ', 'CSC ', 'CSC ', 'CSC ', 'CSC ', 'CSC ', 'CSC ', 'CSC ', 'CSC ', 'CSC ', 'CSC ', 'CSC ', 'CSC ', 'CSC ']

Sommaire Conduire son chantier - 10e édition 2012
Transféré par Le Moniteur Boutique
Depuis plus de 20 ans, Conduire son chantier est un ouvrage de référence sans équivalent, qui expose la méthode permettant de mener correctement un chantier, étape par étape, depuis le dossier de consultation jusqu’à la livraison de l’ouvrage. Chaque phase de la vie d’un chantier est minutieusement analysée et complétée de tableaux de synthèse et de rappels sur des points spécifiques, comme les limites de prestations, l’assistance à la rédaction du marché, etc. Cet ouvrage pédagogique recense les éléments clés de la gestion réussie d’une opération de construction et permet notamment de : – connaître les responsabilités des partenaires du chantier ; – mettre au point les marchés de travaux ; – planifier la préparation de chantier et l’exécution des travaux ; – créer le circuit financier adéquat ; – maîtriser les tâches liées à l’achèvement des travaux. Cette 10e édition prend en compte les dernières modifications du Code des marchés publics, le retour d’expérience sur les CCAG 2009, la RT 2012, l’évolution des règles d’urbanisme opérationnel ainsi que les nouvelles dispositions relatives aux montages globaux et aux AMO. Cet outil indispensable est aussi bien un aide-mémoire dans la pratique quotidienne des responsables de chantier qu’une présentation synthétique de la gestion de chantier pour tous les acteurs amenés à intervenir en phase d’exécution : architecte, bureau d’études, OPC, maître d’ouvrage, coordonnateur de sécurité et de protection de la santé, contrôleur technique et entrepreneur.
enregistrerEnregistrer Sommaire Conduire son chantier - 10e édition 2012 pour plus tard
CASA Port de péche - 01-04-2019 -.docx
Plan Masse Tranche 1
Stage d’Observation KAD
Mission-Maitrise-d-Oeuvre.pdf
Fiche A4 F 01 13 Le Maitre-d-Ouvrage
Interview de Gérard Pinot - Grand Témoin 2018 - 2019 du cursus de formation à la démarche de programmation urbaine Aptitudes Urbaines
ENG110_FOD_Examen_190610
CSB _ Introduction à la conception des structures
Fiche Pratique Marchés Publics
Club MOA Plaquette Presentation v2015
Projet complexe.doc
3988,Guide Amo Vf2 1
CCAP_GEOTECHNIQUE
Module 24 Organisation Et Gestion de Chantier-BTP-TCCTP
Le cycle des projets et les étapes de maturation des grands projets D.docx
Gestion de Projet exposé
1226 - CSC 2012_0 - CSC - ok 27/04/12 18:54 Page293
Sommaire ....................................................................................................................................................................................................7
Liste des sigles et abrviations ....................................................................................................................................................9
Prsentation des auteurs ............................................................................................................................................................13
Introduction ............................................................................................................................................................................................15
Partie 1 Les intervenants et les dossiers ......................................................................................................17
1 Les intervenants ....................................................................................................................................................................19
1.1 Le matre douvrage ..............................................................................................................................................19
1.1.1 Les matres douvrage soumis aux directives europennes
marchs publics (les pouvoirs adjudicateurs et les entits adjudicatrices) ....20
1.1.2 Les matres douvrage non soumis aux directives europennes
marchs publics ..................................................................................................................................22
1.1.3 Les partenaires du ple matrise douvrage ..................................................................23
1.2 Lentrepreneur et les processus de contractualisation ..................................................................24
1.2.1 Le processus de construction ............................................................................................................24
1.2.2 La passation des marchs ....................................................................................................................25
1.2.3 La conception-ralisation ....................................................................................................................26
1.2.4 La construction de maisons individuelles ................................................................................27
1.2.5 Le contractant gnral ..........................................................................................................................27
1.2.6 Le concessionnaire de service public ..........................................................................................27
1.2.7 Le contrat de partenariat ....................................................................................................................28
1.3 Le matre duvre ..................................................................................................................................................28
1.3.1 La matrise duvre ................................................................................................................................28
1.3.2 Professions assurant la matrise duvre ..................................................................................29
1.4 Lingnierie ..................................................................................................................................................................30
1.4.1 Les bureaux dtudes techniques (BET) ..................................................................................31
1.4.2 Les ingnieurs-conseils ..........................................................................................................................31
1.4.3 Les techniciens conomistes de la construction (mtreurs vrificateurs) ........32
1.4.4 Les gomtres-experts fonciers ......................................................................................................32
1.4.5 Le coordonnateur OPC ......................................................................................................................32
1.5 Le coordonnateur de scurit et de protection de la sant ......................................................33
1.6 Le contrleur technique......................................................................................................................................34
1.6.1 Le contrle technique ............................................................................................................................34
1226 - CSC 2012_0 - CSC - ok 27/04/12 18:54 Page294
1.6.2 Les vrifications techniques ..............................................................................................................35
1.6.3 Les missions de contrle technique ..............................................................................................35
1.7 Les services publics ................................................................................................................................................37
1.7.1 La direction dpartementale des territoires (DDT) ou des territoires
et de la mer (DDTM) ............................................................................................................................37
1.7.2 Les services techniques de la commune ....................................................................................37
1.7.3 Fournisseur-distributeur dnergie ................................................................................................38
1.7.4 Services des eaux et assainissement..............................................................................................38
1.7.5 Les oprateurs de rseaux tlphoniques ................................................................................39
2 Le dossier technique et administratif ..................................................................................................................41
2.1 Documents gnraux ............................................................................................................................................41
2.2 Dossier de consultation ......................................................................................................................................41
2.3 Analyse des limites de prestations ..............................................................................................................42
2.3.1 Limites de prestations entre les distributeurs dnergie et lentreprise
dlectricit ....................................................................................................................................................42
2.3.2 Limites de prestations entre le fournisseur daccs lnergie Gaz
et lentreprise de plomberie ..............................................................................................................42
2.3.3 Limites de prestations entre le service des eaux et lentreprise
de plomberie ..................................................................................................................................................43
2.3.4 Limites de prestations entre lentreprise de gros uvre
et les corps dtat secondaires ..........................................................................................................43
2.3.5 Limites de prestations entre lentreprise de gros uvre, ERDF-GRDF
et le service des eaux ..............................................................................................................................44
2.3.6 Limites de prestations entre gros uvre et tanchit ..................................................44
2.3.7 Limites de prestations entre gros uvre et cloisons ........................................................44
2.3.8 Limites de prestations entre gros uvre et revtements ..............................................44
2.3.9 Limites de prestations pour les cloisons et fermetures ..................................................45
2.3.10 Limites de prestations entre ouvertures extrieures et gros uvre ....................45
2.3.11 Limites de prestations entre menuiseries intrieures, gros uvre
et cloisons ....................................................................................................................................................45
2.3.12 Limites de prestations entre serrurerie et autres corps dtat ................................45
2.3.13 Limites de prestations entre plomberie, quipements de cuisine
et chauffage ................................................................................................................................................46
2.3.14 Limites de prestations entre chauffage et peinture ........................................................46
2.3.15 Limites de prestations pour les revtements de sols ....................................................46
2.3.16 Limites de prestations entre lectricit, ascenseurs et antennes TV ..................47
2.3.17 Limites de prestations pour les alarmes des ascenseurs et monte-charge......47
2.3.18 Limites de prestations entre antennes, tlphone et lectricit ............................47
2.3.19 Limites de prestations entre tlphonie, alarme et VDI ............................................47
2.3.20 Systmes de scurit incendie (SSI) ..........................................................................................47
Partie 2 La mise au point du dossier march de travaux ..........................................................49
3 Les documents contractuels du march ............................................................................................................51
3.1 Ltablissement du calendrier prvisionnel des travaux ..............................................................51
3.1.1 Dlai mentionn dans le march seulement par sa dure globale ........................51
3.1.2 Dlai global assorti de phases charnires ................................................................................52
3.1.3 Dlai global formalis par un ou plusieurs plannings dtaills ................................52
3.2 Les pices contractuelles du march..........................................................................................................53
1226 - CSC 2012_0 - CSC - ok 27/04/12 18:54 Page295
3.2.1 Les marchs soumis au CMP ............................................................................................................54
3.2.2 Les marchs non soumis au CMP ..................................................................................................55
3.2.3 Les rgles de lart (public/priv) ....................................................................................................55
3.2.4 Les normes europennes ......................................................................................................................56
4 Le rle dassistance du responsable des travaux ........................................................................................57
4.1 Lassistance au rdacteur du cahier des charges ..............................................................................57
4.2 Lassistance lors des ngociations et discussions avec les entreprises pressenties ....58
4.2.1 Les types de consultations ................................................................................................................58
4.2.2 Examen des variantes techniques ou financires proposes
par les entreprises ......................................................................................................................................59
4.3 Lassistance et la participation la mise au point des dossiers ..............................................60
4.3.1 Ncessit de disposer dune priode de prparation des marchs ........................60
4.3.2 Prparation des marchs ......................................................................................................................60
5 La synthse de lopration ............................................................................................................................................63
5.1 Fiche de synthse gnrale de lopration ............................................................................................63
5.2 Fiche de synthse des principales prestations ....................................................................................64
5.3 Fiche de synthse rcapitulative des marchs ....................................................................................70
5.4 Fiches de synthse par lots................................................................................................................................71
Partie 3 La prparation du chantier ................................................................................................................73
6 Lorganisation gnrale du chantier
....................................................................................................................75
6.1 La direction de chantier ......................................................................................................................................75
6.2 Le compte interentreprises ..............................................................................................................................77
6.2.1 Le compte interentreprises en march public ......................................................................78
6.2.2 La convention interentreprises en march priv ................................................................79
6.2.3 Clauses de la convention interentreprises................................................................................79
6.2.4 Dpenses prvues au compte interentreprises ....................................................................79
6.3 Organisation de la scurit et de la sant des travailleurs
........................................................82
6.3.1 La dclaration pralable ......................................................................................................................83
6.3.2 Le coordonnateur en matire de scurit et de protection de la sant ............84
6.3.3 Le collge interentreprises de scurit, de sant et des conditions
de travail (CISSCT) ................................................................................................................................85
6.3.4 Le plan gnral de coordination en matire de scurit et de protection
de la sant (PGC) ......................................................................................................................................87
6.3.5 Le plan particulier de scurit et de protection de la sant (PPSPS) ..................88
6.3.6 Le registre-journal ....................................................................................................................................90
6.3.7 Le dossier dintervention ultrieure sur louvrage (DIUO) ......................................90
6.3.8 Les voiries et rseaux divers pralables lopration ....................................................92
6.3.9 Les obligations de chaque partenaire..........................................................................................92
6.4 Les assurances de la construction ................................................................................................................93
6.4.1 Lassurance dcennale des constructeurs ................................................................................94
6.4.2 Lassurance dommages ouvrage......................................................................................................94
6.4.3 Contrat collectif de responsabilit dcennale........................................................................95
6.4.4 La police unique de chantier (PUC) ............................................................................................95
6.4.5 Lassurance lie la responsabilit civile ................................................................................95
1226 - CSC 2012_0 - CSC - ok 27/04/12 18:54 Page296
6.4.6 Les autres assurances ..............................................................................................................................96
6.5 Le plan dinstallation de chantier ................................................................................................................96
6.5.1 Objectifs du plan dinstallation ........................................................................................................96
6.5.2 Contenu du plan dinstallation ........................................................................................................97
6.6 Les formalits administratives douverture de chantier ..............................................................98
6.6.1 Obtention du permis de dmolir ....................................................................................................98
6.6.2 Dclaration douverture de chantier (DOC) ........................................................................99
6.6.3 Panneau relatif la publicit du permis de construire ..................................................99
6.6.4 Affichage de la dclaration pralable SPS ............................................................................102
6.6.5 Panneau dit de chantier ......................................................................................................................102
6.6.6 Autres types de dclarations ..........................................................................................................103
6.7 Lorganisation du bureau de chantier ....................................................................................................103
6.7.1 Le local rendez-vous de chantier ........................................................................................103
6.7.2 Le stockage des documents..............................................................................................................104
6.7.3 Laffichage ....................................................................................................................................................105
6.8 La transmission du courrier ..........................................................................................................................106
6.9 Dispositions concernant la scurit et la protection de la sant sur les chantiers..106
6.9.1 Les organismes de contrle et de prvention ....................................................................107
6.9.2 Financement des dispositifs de scurit par les matres douvrage ....................108
7 Lorganisation dun chantier ltranger ......................................................................................................109
7.1 De lexpression dintrt la prise de commande ........................................................................109
7.1.1 Ltude de faisabilit ............................................................................................................................110
7.1.2 La procdure dattribution des appels doffres ................................................................110
7.2 Les spcificits du chantier ltranger................................................................................................112
7.2.1 Le cadre institutionnel et lgal ......................................................................................................112
7.2.2 La barrire linguistique ......................................................................................................................112
7.2.3 Lloignement ............................................................................................................................................114
7.2.4 Lisolement ..................................................................................................................................................115
8 La prparation et la coordination technique ..............................................................................................119
8.1 Les mises au point techniques internes lentreprise ................................................................119
8.2 Organisation et coordination techniques ............................................................................................120
8.2.1 La runion de coordination technique ....................................................................................120
8.2.2 Les plans dexcution ..........................................................................................................................121
8.2.3 Cohrence entre les plans darchitecture et les plans techniques ........................124
8.2.4 Cohrence entre les plans techniques des diffrents lots spcialiss ................124
8.3 changes de donnes informatiques ......................................................................................................125
9 Les techniques de planification des travaux ................................................................................................127
9.1 Les documents ncessaires ltablissement du planning ......................................................127
9.2 Les renseignements ncessaires ltablissement du planning
..........................................128
9.2.1 Renseignements obtenir du matre douvrage ..............................................................128
1226 - CSC 2012_0 - CSC - ok 27/04/12 18:54 Page297
9.2.2 Renseignements obtenir des entreprises ............................................................................128
9.3 Les modes de reprsentation du planning ..........................................................................................128
9.3.1 Le planning Gantt ..................................................................................................................................129
9.3.2 Ncessit davoir une mthode dordonnancement ......................................................129
9.3.3 La mthode PERT ................................................................................................................................130
9.3.4 La mthode des potentiels................................................................................................................135
9.3.5 Les mthodes chemin critique appliques aux oprations de btiment ......138
9.3.6 Le planning chemin de fer ................................................................................................................142
9.3.7 Quelle mthode choisir ? ..................................................................................................................143
9.4 Linformatisation des plannings
................................................................................................................143
9.4.1 Le choix du logiciel ................................................................................................................................143
9.4.2 La saisie des donnes ..........................................................................................................................144
9.4.3 Les documents de sortie ....................................................................................................................145
9.4.4 Les phases dlaboration....................................................................................................................145
10 La pratique du planning ............................................................................................................................................149
10.1 Les dlais ..................................................................................................................................................................149
10.1.1 Dfinition des dlais ..........................................................................................................................149
10.1.2 Le dlai dexcution ..........................................................................................................................150
10.2 Llaboration du planning des travaux ..............................................................................................151
10.2.1 Mthodologie dtablissement du planning ......................................................................151
10.2.2 Mthodologie dtablissement dun graphe-planning
par la mthode des potentiels ....................................................................................................153
10.3 Llaboration des autres plannings........................................................................................................157
10.3.1 Planning de fabrication et dapprovisionnement du chantier ..............................157
10.3.2 Planning de fabrication et dapprovisionnement
des lments prfabriqus..............................................................................................................158
10.3.3 Planning de consultation des sous-traitants ......................................................................159
10.3.4 Planning dutilisation du matriel et des engins ............................................................159
10.3.5 Planning de rotation du matriel (grue, coffrage, etc.)
et de lapprovisionnement en bton ......................................................................................159
10.3.6 Planning daffectation du personnel ......................................................................................159
11 Lchancier de versement des acomptes ..................................................................................................161
11.1 Le bilan financier prvisionnel ................................................................................................................161
11.2 Objectif de lchancier de versement des acomptes ..............................................................162
11.3 Corrlation entre le planning des travaux et lchancier des acomptes ..................162
11.3.1 Dcomposition des prestations ..................................................................................................162
11.3.2 Versement dacomptes pour approvisionnement ..........................................................163
11.4 Diagnostics partir des documents financiers mensuels ......................................................165
Partie 4 Lexcution des travaux ......................................................................................................................169
12 Les pralables lexcution des travaux ..........................................................................................................171
12.1 Lordre de service de commencer les travaux................................................................................171
1226 - CSC 2012_0 - CSC - ok 27/04/12 18:54 Page298
12.1.1 En march public ..................................................................................................................................172
12.1.2 En march priv ....................................................................................................................................172
12.1.3 Les ordres de service suivant la forme dintervention des entreprises ..........172
12.1.4 Limportance de la date de dbut dexcution des travaux ..................................172
12.2 Lacceptation des sous-traitants et lagrment des conditions de paiement ............173
12.2.1 Le sous-traitant ......................................................................................................................................173
12.2.2 Le sous-traitant de second rang ................................................................................................173
12.2.3 La sous-traitance irrgulire ........................................................................................................174
12.2.4 La rglementation du travail ........................................................................................................174
12.3 Les vrifications avant le dmarrage du chantier
......................................................................174
12.3.1 Libration des sols ..............................................................................................................................174
12.3.2 Servitudes foncires ............................................................................................................................175
12.3.3 Liaisons avec les services publics ..............................................................................................175
12.3.4 Terrassements ..........................................................................................................................................176
12.3.5 Coordination de scurit SPS : inspection commune ................................................176
12.3.6 CISSCT ......................................................................................................................................................176
12.3.7 Les diagnostics pralables ............................................................................................................176
12.3.8 Le reprage des rseaux publics ......................................................................................177
12.3.9 Les rfrs prventifs ......................................................................................................................178
12.4 Les pralables aux travaux ..........................................................................................................................178
12.4.1 Le plan dimplantation des ouvrages ....................................................................................178
12.4.2 Altimtrie, planimtrie, repres..................................................................................................178
12.4.3 Viabilit, rseaux ..................................................................................................................................179
12.4.4 Installation de chantier ....................................................................................................................179
13 Les runions de chantier ..........................................................................................................................................181
13.1 Le droulement des runions ....................................................................................................................181
13.1.1 Les qualits requises de lanimateur ......................................................................................181
13.1.2 Les participants ......................................................................................................................................182
13.1.3 Les conditions defficacit dune runion ..........................................................................184
13.1.4 Le procs-verbal de runion ........................................................................................................184
13.2 La premire runion de chantier ............................................................................................................184
13.2.1 Pointage des prsents ........................................................................................................................185
13.2.2 Prsentation des diffrents participants ..............................................................................185
13.2.3 Prsentation gnrale du projet par le matre duvre ............................................185
13.2.4 Indications sur le droulement des runions ....................................................................186
13.2.5 Indications sur le fonctionnement de la direction de chantier ............................187
13.2.6 Rappel de points particuliers ......................................................................................................188
13.3 Les runions hebdomadaires et mensuelles ....................................................................................189
13.3.1 La visite de chantier ..........................................................................................................................189
13.3.2 Le droulement de la runion hebdomadaire ................................................................189
13.3.3 Le droulement de la runion mensuelle ..........................................................................190
13.4 Les runions lies au compte interentreprises ..............................................................................191
13.4.1 Lassemble gnrale ........................................................................................................................191
1226 - CSC 2012_0 - CSC - ok 27/04/12 18:54 Page299
13.4.2 Le comit de gestion ..........................................................................................................................191
13.5 Les runions du CISSCT ..............................................................................................................................192
13.6 Le journal de chantier ....................................................................................................................................193
14 La gestion des dlais et le contrle de la qualit ........................................................................................195
14.1 La gestion des dlais ........................................................................................................................................195
14.1.1 Pointage des grilles et visuels davancement des travaux ........................................195
14.1.2 Mise jour et recalage du planning ........................................................................................196
14.1.3 Relance des entreprises dfaillantes ......................................................................................198
14.1.4 Planning de rattrapage......................................................................................................................198
14.1.5 Dcompte des jours dintempries ..........................................................................................200
14.2 Lincidence des ventes sur le droulement des travaux ..........................................................201
14.3 Le contrle de la qualit
..............................................................................................................................202
14.3.1 Le contrle lors des visites de chantier ................................................................................202
14.3.2 Les contrles effectuer par corps dtat ..........................................................................203
14.3.3 La prsentation des chantillons et lapprobation du matre
douvrage ....................................................................................................................................................204
14.3.4 Les essais durant les travaux ........................................................................................................204
14.3.5 Les techniques nouvelles ................................................................................................................205
14.3.6 Les dchets de chantier ....................................................................................................................206
14.3.7 Lappartement ou la cellule tmoin ........................................................................................206
14.4 Le contrle qualit sur les chantiers ....................................................................................................211
14.4.1 La dmarche qualit en btiment ............................................................................................212
14.4.2 La dmarche qualit en travaux publics ..............................................................................213
15 La gestion financire ....................................................................................................................................................215
15.1 Les ordres de service et les avenants
..................................................................................................215
15.1.1 Modifications demandes par le matre douvrage ......................................................215
15.1.2 Modifications demandes par lentrepreneur ..................................................................216
15.1.3 Contractualisation des modifications ....................................................................................216
15.2 Les constats et attachements......................................................................................................................217
15.3 La situation des travaux dans le march prix unitaires ......................................................218
15.3.1 Dfinition ..................................................................................................................................................218
15.3.2 Situation ou dcompte ......................................................................................................................219
15.4 La situation des travaux dans le march forfait ......................................................................219
15.4.1 Dfinition ..................................................................................................................................................219
15.4.2 Situation ou dcompte ......................................................................................................................219
15.5 La demande dacompte du sous-traitant ..........................................................................................221
15.5.1 Paiement direct ......................................................................................................................................222
15.5.2 Dlgation ................................................................................................................................................224
15.5.3 Le paiement du sous-traitant de second rang ..................................................................224
15.6 Les travaux en dpenses contrles ......................................................................................................224
1226 - CSC 2012_0 - CSC - ok 27/04/12 18:54 Page300
15.7 Les travaux en rgie
........................................................................................................................................224
15.8 La demande dacompte..................................................................................................................................225
15.8.1 Priodicit et dlais des acomptes ............................................................................................225
15.8.2 lments constitutifs de lacompte ..........................................................................................227
15.8.3 Principe du calcul de lacompte ................................................................................................230
15.9 Les modalits de rglement des comptes..........................................................................................234
15.9.1 En march public ..................................................................................................................................234
15.9.2 En march priv ....................................................................................................................................234
15.10 La gestion du compte interentreprises ............................................................................................234
15.10.1 Le gestionnaire ....................................................................................................................................234
15.10.2 Les frais de gestion ..........................................................................................................................234
15.10.3 Le compte courant ............................................................................................................................234
15.10.4 La priodicit des comptes ........................................................................................................234
15.10.5 Lengagement des dpenses ......................................................................................................235
15.10.6 Le recouvrement des dpenses auprs des entreprises ..........................................235
15.10.7 Le solde du compte ..........................................................................................................................235
Partie 5 Lachvement du chantier ................................................................................................................237
16 La rception des travaux ..........................................................................................................................................239
16.1 Les oprations pralables la rception ..........................................................................................239
16.1.1 Visite pralable la rception ....................................................................................................239
16.1.2 Essais et contrles techniques ....................................................................................................240
16.1.3 Gestion des cls ....................................................................................................................................240
16.1.4 Nettoyage ..................................................................................................................................................241
16.1.5 Contrle et accords des services extrieurs ......................................................................241
16.2 La rception
..........................................................................................................................................................242
16.2.1 Procdure en march public ........................................................................................................242
16.2.2 Procdure en march priv ..........................................................................................................244
16.2.3 Effets de la rception ........................................................................................................................244
16.3 Les dernires oprations concernant les travaux ........................................................................246
16.3.1 Repliement des installations de chantier ............................................................................246
16.3.2 Leve des rserves ..............................................................................................................................247
16.3.3 Garantie de parfait achvement ................................................................................................247
17 La conclusion financire et administrative ................................................................................................249
17.1 La clture des tudes ......................................................................................................................................249
17.1.1 Le dossier des ouvrages excuts (DOE) ..........................................................................249
17.1.2 Le dossier dintervention ultrieure sur louvrage (DIUO) ..................................251
17.1.3 Larchivage des documents ............................................................................................................251
17.2 La conclusion financire................................................................................................................................253
17.2.1 Le dcompte gnral et dfinitif ..............................................................................................253
17.2.2 La libration des garanties financires ................................................................................256
17.3 Les dernires formalits administratives ..........................................................................................256
1226 - CSC 2012_0 - CSC - ok 27/04/12 18:54 Page301
17.3.1 La dclaration dachvement des travaux ..........................................................................256
17.3.2 Le certificat de conformit ............................................................................................................257
18 Les diffrends ou litiges en phase de travaux ..........................................................................................261
18.1 La mise en demeure
........................................................................................................................................261
18.1.1 Sous-traitant irrgulier......................................................................................................................262
18.1.2 Acompte non pay ..............................................................................................................................262
18.1.3 Acompte toujours impay aprs premire mise en demeure ..............................262
18.1.4 Non-leve des rserves ....................................................................................................................262
18.1.5 Travaux non conformes ....................................................................................................................262
18.1.6 Absence du matre douvrage la rception des travaux ......................................263
18.2 Lopposition la libration dune sret financire..................................................................263
18.2.1 Mise en uvre de la garantie en march public ............................................................263
18.2.2 Mise en uvre de la garantie en marche priv ..............................................................264
18.2.3 La caution personnelle et solidaire..........................................................................................264
18.3 Les autres sanctions du march
..............................................................................................................264
18.4 Le rglement des litiges ................................................................................................................................264
18.5 La protection du sous-traitant ..................................................................................................................265
18.5.1 Paiement direct ......................................................................................................................................265
18.5.2 Action directe..........................................................................................................................................265
18.5.3 Dlgation parfaite ............................................................................................................................266
18.5.4 Dlgation imparfaite ......................................................................................................................266
18.5.5 Caution personnelle et solidaire ................................................................................................267
18.6 La rsiliation ..........................................................................................................................................................268
18.6.1 En march public ..................................................................................................................................268
18.6.2 En march priv ....................................................................................................................................268
18.7 La faillite de lentreprise ..............................................................................................................................269
18.7.1 Le droit des procdures collectives ........................................................................................269
18.7.2 Dispositions communes tous les marchs ......................................................................270
18.7.3 Particularits du march public ..................................................................................................270
18.7.4 Cas des marchs privs ....................................................................................................................271
18.8 Les conflits entre participants
..................................................................................................................271
Annexe 1 Aide-mmoire des tches ..............................................................................................................................273
Annexe 2 Modle de rglement de chantier ............................................................................................................277
Bibliographie ....................................................................................................................................................................................283
Index ......................................................................................................................................................................................................285
Documents similaires à Sommaire Conduire son chantier - 10e édition 2012
Simo Samlani
AbdellahJrhaidar
Khadija Ait Baba Khaiy
Aptitudes Urbaines
Issam Madani
Didier Donnat
neo3045
Yassin Lahman
api-3841957
Anonymous CfuEN0
extrait_le_memento_des_marches_publics_de_travaux_C.pdf
Med Ait Brahim
Cours-UML
061202 - Référentiel du SMO.pdf
1. CERI_ConduiteProjet_CM1A_LeProjet.pdf
Cours Ingenierie de Marches Publics _ Chap 3
appels_doffresredigerrepondreanalyser
yourixy
Sport CreationExtensionInstallationsSportivesCouvertes
conseilgeneral21
Module 24 ion Et Gestion de Chantier-BTP-TCCTP
Ing Fou
Plus de Le Moniteur Boutique
Hors série AMC Bois
Sommaire Calcul des surfaces réglementaires
Hors série AMC - Jean Nouvel : 25 projets
Extrait Installations électriques domestiques
Sommaire Délégation de service public en pratique
Hors série AMC Acier
Sommaire Traité de l’expropriation des biens
Hors série AMC Béton
Hors série AMC Aluminium
Sommaire Hors série Négoce - Top 100
Hors série AMC Zinc Cuivre
Sommaire Hors série Enerpresse - Spécial 2013
Sommaire Droit de l'Aménagement, de l'Urbanisme, de l'Habitat – 2014
Sommaire Guide technique de l’amiante dans les bâtiments
Extrait Droit des marchés publics
Sommaire Code de justice administrative
Extrait Droit de l'aménagement
Sommaire Voirie et réseaux divers
Sommaire Code commenté des marchés publics
Sommaire Concevoir et construire des logements sociaux
Sommaire Détails d’aménagement de bureaux
Sommaire Comprendre simplement l’acoustique des bâtiments
Sommaire La maintenance des bâtiments en 100 fiches pratiques
Sommaire Aide-mémoire résistance des matériaux
Sommaire Gestion financière des collectivités territoriales
Extrait Code général des collectivités territoriales
Sommaire Installations électriques domestiques
Sommaire Règles professionnelles de construction en paille
07_rgv_cptp
01-CHAMPENOY.pdf
RAPPORT PN 6075 s.pdf
anon_728976464
Les Types Des Plancher
Stage 2011-2012 MasterGI
Jacine BK
Catalogue Formations Duree Site AFPA
amadiogo
travaux-diriges-devoir-examen.pdf
davsou
Offre Compl Himo
madlary
Surchages Sur Ouvrage d'Art
Koffi Jean-Jacques Goli
Dictionnaire Aeronautique - extrait_253.pdf
Powerpoint PERT L3D
MS Office Project.
Mh'd Himzaan
Dimensions-cohérence des dimensions
Alexis Desage
Dia Positif
Yassine Achenchabe
48322654-COMMENT-VOLE-UN-HELICOPTERE.pdf
F 104 Story Fr
Rapport de Stage2 Ensam
fatielattar
DECRET N°2003/193 PORTANT FONCTIONNEMENT ET ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE ET DE L’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES DOMESTIQUES
Coussinets-PCMF 161817 E.pdf