Source: http://www.slideserve.com/padma/biuro-zarz-dzania-funduszami-europejskimi-muw-w-krakowie
Timestamp: 2017-10-21 18:25:49+00:00
Document Index: 108464551

Matched Legal Cases: ['art. 45', 'arto 40', 'arto 85', 'arto 37', 'arto 33', 'arto 8', 'arto 28', 'arto 1', 'arto 4']

PPT - [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] PowerPoint Presentation - ID:5252875
<iframe src="http://www.slideserve.com/embed/5252875" width="600" height="485" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC;border-width:1px 1px 0;margin-bottom:5px" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen> </iframe>
WOJEWODA MAŁOPOLSKI. Małopolski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki. 9 sierpnia 2005 r. [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]. Program posiedzenia. Otwarcie posiedzenia.
PowerPoint Slideshow about ' [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]' - padma
Zatwierdzenie erraty do Sprawozdania z realizacji Programu w województwie małopolskim za I kwartał 2005 r.
Prezentacja Sprawozdania z realizacji Programu w województwie małopolskim za II kwartał 2005 r. – Dyrektor BZFE MUW w Krakowie
Prezentacja dotycząca stanu wdrażania działań 2.5, 2.6 i 3.4 w województwie małopolskim – Dyrektor DGiI UMWM w Krakowie
Prezentacja dotycząca stanu wdrażania działania 2.2 w województwie małopolskim – Z-ca Dyrektora DEiK UMWM w Krakowie
Prezentacja dotycząca stanu wdrażania działania 2.1 w województwie małopolskim – Dyrektor WUP w Krakowie
Prezentacja realizacji Regionalnego Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych – Marszałek Województwa Małopolskiego
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z realizacji Programu w województwie małopolskim za II kwartał 2005 r.
Prezentacja dotycząca stanu realizacji Kontraktu Wojewódzkiego dla wojewódzkiego małopolskiego na 2005 r. – Z-ca Dyrektora BZFE MUW w Krakowie
Errata do Sprawozdania za I kwartał 2005 roku z realizacji Programu w województwie małopolskim
Tabela VIII Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych w województwie małopolskim za okres sprawozdawczy 01.01. 2005 - 31.03.2005 r.
A. Ogółem
Małopolskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki
w sprawie zatwierdzenia Erraty do Sprawozdania z realizacji Programu w województwie małopolskim za I kwartał 2005 r.
Na podstawie art. 45 ust. 3 pkt 4 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. Nr 116 poz. 1206), oraz §5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji i Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, poz.2206)
Małopolski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki zatwierdza Erratę do Sprawozdania z realizacji Programu w województwie małopolskim za I kwartał 2005 r.
Errata zostanie przekazana do Instytucji Zarządzającej.
Projekty realizowane w Województwie Małopolskim
Stosunek ilości umów podpisanych w II kwartale 2005 roku do ilości umów podpisanych od początku realizacji Programu
Wartość zakontraktowanych środków z FS w stosunku do całkowitej alokacji dla województwa małopolskiego
Suma zawartych umów od początku realizacji Programu (rok 2004 + I i II kwartał 2005 r.)
Zawarto łącznie 195 umów, w tym:
w ramach priorytetu I zawarto 40 umów o wartości dofinansowania
z EFRR 338.634.319,69 zł;
w ramach priorytetu II zawarto 85 umów o wartości dofinansowania
z EFS 30.995.936,04 zł;
w ramach priorytetu III zawarto 37 umów o wartości dofinansowania
z EFRR 36.026.328,01 zł;
w ramach priorytetu IV zawarto 33 umowy o wartości dofinansowania z EFRR 1.523.347,74 zł;
Wartość zakontraktowanych środków do II kwartału 2005 r.
w stosunku do alokacji (kurs 4,0521)
Stopień wykorzystania całkowitej alokacji
Kategorie projektów realizowanych w ramach I i III priorytetu w II kwartale 2005 r.
mikroprzedsiębiorstwa - 16 sztuk;
obiekty ochrony zdrowia - 14 sztuk;
obiekty dydaktyczne - 8 sztuk;
drogi i mosty - 19 sztuk;
kanalizacja - 8 sztuk;
oczyszczalnie ścieków - 3 sztuki;
sieci informatyczne - 2 sztuki;
obiekty kulturalne – 2 sztuki;
zabezpieczenia przeciwpowodziowe - 2 sztuki;
składowisko odpadów komunalnych - 1 sztuka;
strefa aktywności gospodarczej - 1 sztuka.
Kategorie beneficjentów realizujących projekty w ramach I i III priorytetu w II kwartale 2005 r.
Gminy – 24 sztuki;
Mikroprzedsiębiorstwa – 16 sztuk;
Szpitale – 10 sztuk;
Starostwa Powiatowe – 8 sztuk;
Szkoły Wyższe – 6 sztuk;
Samorząd Województwa – 9 sztuk;
Ośrodki zdrowia – 1 sztuka;
Instytucja Kultury – 1 sztuka;
Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne – 1 sztuka.
Stopień wykorzystania pomocy technicznej
W II kwartale 2005 r. realizowano13 projektów: 9 projektów kontynuowano z poprzedniego okresu sprawozdawczego, a 4 nowe projekty rozpoczęto. Nowe projekty dotyczą:
w Działaniu 4.1- obsługi MKM KW (1)
w Działaniu 4.3- administracji strony internetowej dotyczącej ZPORR (1), działań informacyjno – promocyjnych (1), szkoleń dla beneficjentów (1)
Środki wypłacone w I i II kwartale 2005 roku.
• Na konta beneficjentów przekazano 9.265.120,30 zł. (z czego
w II kwartale 8.008.614,30 zł) z EFRR, w tym:
w Priorytecie I 7.750.120,04 zł. z EFRR ( z czego w II kwartale
7.329.824,04 zł)
w Priorytecie III 1.515.000,26 zł. z EFRR ( z czego w II kwartale
678.790,26 zł)
Realizacja projektów w II kwartale 2005 r.w stosunku do planowanej realizacji
Priorytet I: zawarto 8 umów zakładanej ilości umów o dofinansowanie projektów spośród 9 zakładanych;
Priorytet II: zawarto 28 umów zakładanej ilości umów o dofinansowanie projektów spośród 19 zakładanych;
Priorytet III: zawarto 1 umowę zakładanej ilości umów o dofinansowanie projektów spośród 2 zakładanych;
Priorytet IV: zawarto 4 nowe umowy o dofinansowanie projektów.
Realizacja projektów w II kwartale 2005 r.
w stosunku do przewidywanej
Zrealizowane projekty w II kwartale 2005 r.w stosunku do planowanej realizacji
W okresie sprawozdawczym zrealizowano 12 projektów, w tym:
w Priorytecie III zrealizowano 200% zakładanej ilości umów o dofinansowanie projektów (2/1)
w Priorytecie IV zrealizowano 75% zakładanej ilości umów o dofinansowanie projektów (9/12)
Stopień osiągnięcia wartości wskaźników w II kwartale 2005 roku.
Zanotowano następujący przyrost wartości wskaźników:
w priorytecie I i III:
zakończono realizację 2 projektów
planuje się w III kwartale wybudowanie 4,76 km dróg i 3,94 km sieci kanalizacyjnej
2. w ramach Priorytetu II osiągnięto znaczny przyrost wskaźników.Udział w Programie rozpoczęło 2.279 beneficjentów ostatecznych a 315 instytucji zostało objętych wsparciem.W II kwartale beneficjenci ostateczni korzystali przede wszystkim ze stypendiów, szkoleń i kursów, staży w przedsiębiorstwach i usług doradczych.
Planowany przebieg realizacji Programu w III kwartale 2005 r.
Zawarcie ok. 29 umów na dofinansowanie projektów w ramach ZPORR; w tym 7 umów w priorytecie I, 17 umów w priorytecie II, 1 umowy w priorytecie III oraz 4 umów w priorytecie IV
Zakończenie realizacji 54 projektów w ramach ZPORR; w tym 4 projektów w priorytecie I, 29 projektów w priorytecie II, 14 umów w priorytecie III oraz 7 umów w priorytecie IV
1 Posiedzenie Małopolskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki oraz 3 posiedzenia Regionalnego Komitetu Sterującego
Problemy przy realizacji Programu
Brak ostatecznych wzorów dokumentów
Błędy we wnioskach o płatność
Audyt i przepływ informacji
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z realizacji Programu w województwie małopolskim za II kwartał 2005 r.
Małopolski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki zatwierdza Sprawozdanie z realizacji Programu w województwie małopolskim za II kwartał 2005 r.
Sprawozdanie zostanie przekazane do Instytucji Zarządzającej.
Następne posiedzenie Małopolskiego Komitetu
Monitorującego Kontrakt Wojewódzki