Source: https://www.zfir-online.de/heft-10-2008/zfir-2008-381-schriftformerfordernis-bei-zusaetzlichem-architektenhonorar-fuer-mehraufwendungen-bei-nicht-zu-vertretener/
Timestamp: 2019-06-25 05:30:08
Document Index: 354732484

Matched Legal Cases: ['BGH', '§ 125', '§ 4', '§ 125', '§ 242', '§ 133', '§ 157', '§ 4', 'BGH', 'BGH']

Schriftformerfordernis bei zusätzlichem Architektenhonorar für Mehraufwendungen bei nicht zu vertretener Bauzeitverzögerung (BGH, Urt. v. 10.05.2007 – VII ZR 288/05 +) – ZfIR 2008, 381 | ZfIR online
RWS Verlag Kommunikationsforum GmbH, Köln RWS Verlag Kommunikationsforum GmbH, Köln 1433-0172 Zeitschrift für Immobilienrecht ZfIR 2008 Rechtsprechung Rechtsprechung zum Vertragsrecht BGB §§ 125, 242, 133, 157; HOAI § 4Schriftformerfordernis bei zusätzlichem Architektenhonorar für Mehraufwendungen bei nicht zu vertretener Bauzeitverzögerung BGB§ 125 BGB§ 242 BGB§ 133 BGB§ 157 HOAI§ 4 BGH, Urt. v. 10.05.2007 – VII ZR 288/05 (OLG Brandenburg) +BGHUrt.10.5.2007VII ZR 288/05OLG Brandenburg
1. Enthält ein Architektenvertrag mit der Bundesrepublik Deutschland die Regelung, dass dessen Ergänzungen und Änderungen der Schriftform bedürfen, so gilt das auch für die nach dem Vertrag zu treffende Einigung über eine zusätzliche Vergütung wegen einer vom Architekten nicht zu vertretenden Bauzeitverzögerung.
2. Sieht der Vertrag vor, dass die Parteien eine zusätzliche Vergütung für die Mehraufwendungen des Architekten wegen einer von ihm nicht zu vertretenden Bauzeitverzögerung zu vereinbaren haben, kann der Architekt einen nach den Mehraufwendungen berechneten Zahlungsanspruch gerichtlich geltend machen, wenn die Einigung nicht zustande kommt.
3. Enthält der Vertrag die Regelung, dass der Architekt für nachweisbare Mehraufwendungen eine zusätzliche Vergütung erhalten soll, setzt der Anspruch nicht voraus, dass die Aufwendungen das Gesamthonorar übersteigen, also auch den Gewinn des Architekten aufgezehrt haben.
4. Zu den Anforderungen an die Darlegung eines Anspruchs auf Ersatz der Mehraufwendungen für den Einsatz von Bauleitern während der verlängerten Bauzeit.