Source: https://www.scribd.com/document/300486306/Cesiones-y-Subcontratos
Timestamp: 2018-08-20 09:57:42
Document Index: 413042011

Matched Legal Cases: ['artículo 190', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 9', 'Artículo 8', 'artículo 116', 'Artículo 5', 'Artículo 11', 'Artículo 13', 'Artículo 12', 'artículo 103', 'Artículo 10', 'artículo 45', 'Artículo 15', 'Artículo 14', 'artículo 2', 'Artículo 17', 'Artículo 16', 'artículo 116', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 18', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 22', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 31', 'Artículo 26', 'Artículo 30', 'Artículo 27', 'Artículo 35', 'Artículo 32', 'Artículo 34', 'Artículo 33', 'artículo 74', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 36', 'Artículo 43', 'Artículo 42', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 39', 'Artículo 45', 'Artículo 44', 'artículo 56', 'Artículo 46', 'Artículo 49', 'Artículo 48', 'Artículo 50', 'Artículo 47', 'Artículo 51', 'artículo 74', 'Artículo 54', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 55', 'artículo 53', 'Artículo 57', 'artículo 53', 'Artículo 56', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'artículo 57', 'Artículo 62', 'Artículo 63', 'Artículo 65', 'artículo 63', 'Artículo 64', 'Artículo 66', 'Artículo 68', 'Artículo 67', 'Artículo 69', 'Artículo 71', 'Artículo 70', 'Artículo 72', 'Artículo 75', 'Artículo 74', 'Artículo 73', 'artículo 1', 'Artículo 77', 'Artículo 76', 'Artículo 80', 'Artículo 79', 'Artículo 81', 'artículo 80', 'Artículo 78', 'Artículo 84', 'Artículo 83', 'Artículo 85', 'Artículo 82', 'Artículo 88', 'Artículo 89', 'Artículo 87', 'Artículo 86', 'Artículo 92', 'Artículo 93', 'artículo 2', 'artículo 116', 'Artículo 91', 'Artículo 90', 'Artículo 94', 'artículo 74', 'Artículo 99', 'Artículo 95', 'Artículo 96', 'Artículo 98', 'Artículo 97', 'artículo 91', 'artículo 74', 'Artículo 103', 'Artículo 104', 'Artículo 101', 'artículo 2', 'Artículo 100', 'Artículo 102', 'artículo 91', 'Artículo 106', 'Artículo 108', 'artículo 106', 'Artículo 110', 'Artículo 107', 'artículo 94', 'Artículo 105', 'Artículo 109', 'Artículo 111', 'artículo 74', 'Artículo 113', 'Artículo 112', 'artículo 110', 'artículo 1', 'artículo 113', 'Artículo 114', 'Artículo 116', 'Artículo 115', 'artículo 58', 'Artículo 117', 'Artículo 119', 'Artículo 118', 'artículo 113', 'Artículo 120', 'Artículo 122', 'Artículo 121']

Description: GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA Año CXXIII - Mes XII Caracas, Lunes 16 de Septiembre de 1.996 N° 5.096 Extraordinario
GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA Año CXXIII - Mes XII Caracas, Lunes 16 de Septiembre de 1.996 N° 5.096 Extraordinario
Año CXXIII - Mes XII
Caracas, Lunes 16 de Septiembre de 1.996
N° 5.096 Extraordinario
Decreto N° 1.417, mediante el cual se dicta la Reforma del Decreto N° 1.821, de fecha 30-0891, contentivo de las Condiciones Generales de Contratación para la Ejecución de Obras.
Decreto N° 1.417 31 de Julio de 1.996
En ejercicio de la atribución que le confiere el ordinal 12° del artículo 190 de la Constitución,
Que es deber del estado velar por el cumplimiento de los procedimientos administrativos para
la contratación y ejecución de obras públicas, a fin de que se desarrollen dentro de un margen
de tiempo favorable a sus intereses, evitando de esa forma que los costos derivados de la
contratación se incremente,
Que es necesario adecuar la gestión del Estado en materia de construcción y ejecución de
obras públicas, a las necesidades derivadas del interés público a fin de satisfacerlas de
manera oportuna, abreviando los trámites administrativos con vista al inicio y culminación de
la obra contratada,
mk:@MSITStore:F:\FSCOMM~6\Gaceta.chm::/Gaceta.htm
PARA LA EJECUCION DE OBRAS
Artículo 1°: Las Condiciones Generales de Contratación para la Ejecución de Obras a que se
refiere este Decreto regirán con carácter de obligatoriedad, para aquellos contratos que
celebre la República a través de los Ministros y demás órganos de la Administración Central.
Se instruye a los Institutos Autónomos y Empresas del Estado, para que elaboren sus normas
de contratación en concordancia con las presentes normas.
Por acuerdo entre el Ente Contratante y el Contratista, en atención a la entidad o
características de la obra, se podrán establecer en los contratos condiciones especiales de
contratación o se podrá convenir en dejar de aplicar alguno o algunos de los artículos de este
Artículo 2°: Forman el contrato los siguientes documentos:
1. - El documento principal, que contendrá la identificación de los contratantes; el objeto del
contrato; su monto en bolívares; los plazos de inicio y de terminación de la obra a ejecutar,
contados a partir de la fecha de la firma del contrato por parte del Ente Contratante; el monto
del anticipo si lo hubiere; el plazo de ejecución; las sanciones aplicables; las garantías
convenidas; el lapso de conservación o de garantía y cualesquiera otras menciones que el
Ente Contratante considere conveniente.
2. - Los documentos técnicos:
a) Los planos y demás documentos que entregue el Ente Contratante al Contratista, los
cuales determinarán y especificarán la obra a ejecutar.
b) Las normas técnicas de construcción, las especificaciones generales y particulares que
deberán ser aplicadas en la ejecución de la obra contratada y en su conservación y
mantenimiento durante el lapso de garantía.
d) La lista de equipo e instalaciones que serán incorporados como parte de la obra, los cuales
deberán quedar garantizados por los proveedores después de concluida la misma.
3.- El presupuesto original de la obra a ejecutar, que deberá comprender la descripción de las
partidas para la ejecución de la obra objeto del contrato y para la conservación y
mantenimiento de la obra durante el lapso de ejecución y el de garantía, las unidades de
medidas, las cantidades de obra por partidas, los precios unitarios y los precios totales.
4. - Los documentos de constitución de las garantías exigidas al Contratista.
5.- El programa de trabajo de la obra, en el cual se indicará por un diagrama de barras,
mediante el método de la ruta crítica o por cualquier otro método exigido por el Ente
Contratante, la ejecución en el tiempo de los diferentes capítulos o partidas de que consta el
presupuesto de la obra y el monto total en bolívares a ejecutar por mes.
6. - El Cronograma de pago suscrito por las partes en el que se indicará él o cada uno de los
ejercicios presupuestarios en que se pagará la obra, con señalamiento de las cantidades
asignadas a ese fin cada uno los diferentes ejercicios anuales.
7. - Los análisis de los precios unitarios de las partidas del presupuesto original y cualquier
otra información que se considere procedente en razón de la complejidad de la obra. Las
fórmulas Polinómicas aplicables, de preverlo el contrato, para el cálculo de eventuales
variaciones de precio de la parte de la obra objeto del contrato.
En caso de divergencias entre lo señalado en los análisis de precios unitarios y lo indicado en
las especificaciones generales o particulares que rijan para una determinada partida, privarán
8. - Las presentes Condiciones Generales de Contratación para la ejecución de Obras.
Artículo 3°: Al documento principal se anexará una copia del certificado de inscripción vigente
en el Sistema Nacional de Registro de Contratistas, expedido por el Registro Nacional de
Artículo 4°: Podrán celebrarse entre el Ente Contratante y el Contratista, con posterioridad a
la firma del documento principal, los acuerdos o convenios necesarios para aclarar o modificar
el contenido de dicho documento y de los documentos técnicos o para determinar
cualesquiera otra circunstancia no prevista en ellos.
los subcontratos que celebre el Contratista con terceras personas para ejecutar alguna o algunas de las partidas previstas en el presupuesto de la obra contratada. Artículo 6°: Para que el Ente Contratante pueda autorizar la cesión o traspaso total o parcial del Contrato. En estos casos. todos los requisitos y trámites requeridos por aquel para la celebración de contratos de obras. Artículo 7°: No tendrán el carácter de cesión de contrato por lo tanto no requerirán autorización previa del Ente Contratante. ni en todo ni en parte. El Ente Contratante no reconocerá ningún pacto o convenio que celebre el Contratista para la cesión total o parcial del contrato sin que éste hubiese obtenido previamente la indicada autorización. el cual deberá acompañarse a la participación por escrito que de la cesión se hiciere al Ente Contratante.chm::/Gaceta.htm 04/02/2008 . respecto al nuevo Contratista. mediante documento público o autenticado. sin la previa autorización del Ente Contratante. CAPITULO III COMPETENCIA JURIDICA Artículo 9°: Todas las deudas. controversias y reclamaciones que puedan suscitarse con mk:@MSITStore:F:\FSCOMM~6\Gaceta. deberán llenarse.Gaceta Page 4 of 36 En caso de que esos acuerdos o convenios contengan una modificación sustancial del documento principal o de la obra a ejecutarse. previamente. y lo considerará nulo sin perjuicio del derecho que lo asiste de rescindir unilateralmente el contrato. deberán cumplirse. Artículo 8°: El Contratista podrá ceder total o parcialmente los créditos que resultaren a su favor como consecuencia del contrato. de acuerdo con lo previsto en el literal "c" del artículo 116 de este Decreto. el cesionario sólo adquirirá el derecho a hacer efectivas las sumas líquidas que se adeuden o llegaren a adeudar al Contratista como consecuencia de la obra realmente ejecutada y aprobada por el Ente Contratante deba hacer de acuerdo con el contrato y con las leyes. no habrá relación alguna entre el Ente Contratante y esas terceras personas. los mismos requisitos y trámites que el Ente Contratante exige para la celebración de contratos de obra. En virtud de tales cesiones de crédito. CAPITULO II CESIONES Y SUBCONTRATOS Artículo 5°: El Contratista no podrá ceder ni traspasar el contrato en ninguna forma.
el Contratista deberá constituir. sin que por ningún motivo ni causa puedan dar origen a reclamaciones extranjeras. Artículo 11°: A solicitud del Contratista. antes de la suscripción del contrato.836 del Código Civil. 1. una fianza de fiel cumplimiento otorgada por un instituto bancario o una empresa de seguros.chm::/Gaceta. conforme a lo previsto en los artículos 106 y 110 de este Decreto.834 y 1.htm 04/02/2008 .Gaceta Page 5 of 36 motivo del contrato y que no llegaren a ser resueltas por las partes de común acuerdo o en la forma prevista en este Decreto. Dicha fianza deberá ser solidaria y constituida mediante documento autenticado o registro y deberá incluir mención expresa de que el fiador renuncia a los beneficios que le acuerdan los artículos 1. mk:@MSITStore:F:\FSCOMM~6\Gaceta. el Ente Contratante podrá acordar la sustitución de la fianza de fiel cumplimiento por una retención que se hará en cada una de las valuaciones de obra ejecutada. serán decididas por los tribunales competentes de la República de Venezuela de conformidad con sus leyes. de acuerdo al texto elaborado por éste y hasta por la cantidad que se indique en el documento principal. a satisfacción del Ente Contratante. hasta cubrir una cantidad igual al monto de la fianza. TITULO II EJECUCION DE LA OBRA CAPITULO I DOCUMENTACION TECNICA Artículo 13°: El Ente Contratante suministrará al Contratista copia de los planos y especificaciones de la obra a ejecutar que fueren necesarios para la ejecución de los trabajos. Artículo 12°: La fianza que se hubiere constituido de acuerdo con lo previsto en los artículos que anteceden. estará vigente durante todo el tiempo de ejecución de la obra y durante el lapso de garantía establecido en el documento principal y en el artículo 103 hasta que se efectúe la recepción definitiva de la obra ejecutada. CAPITULO IV FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO Artículo 10°: Para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones que asume según el contrato.833.
especificaciones particulares y del presupuesto original. el Contratista elaborará los planos que indiquen las modificaciones que le hubieren sido ordenadas y llevará conjuntamente con el Ingeniero Inspector en el Libro de Obra previsto en el literal "o" del artículo 45. Artículo 15°: El Contratista mantendrá y conservará ordenadamente en el sitio de la obra y estarán a disposición del Ente Contratante en forma incondicional copia de todos los planos. El plazo se contará a partir de la fecha de la firma del contrato por el Ente Contratante. una memoria de las razones de cada modificación.htm 04/02/2008 . El Ente Contratante deberá acordar una prórroga de ese plazo cuando existan circunstancias que lo justifiquen plenamente y el Contratista lo hubiere solicitado por escrito antes de su vencimiento.chm::/Gaceta. El costo de elaboración de estos planos serán asumidos por el Ente Contratante. mk:@MSITStore:F:\FSCOMM~6\Gaceta. aun cuando no estén en las especificaciones particulares o viceversa. Todo lo contenido en los planos. Artículo 14°: El Contratista se compromete a aplicar en la ejecución del contrato las normas técnicas vigentes de construcción y las especificaciones generales y particulares a que se refiere el literal "b" numeral 2 del artículo 2° de este Decreto. y los presentará al Ente Contratante. así como los registros de las planillas de mediciones y copia de las valuaciones. Los errores u omisiones que advirtiere el Contratista o el Ente Contratante se corregirán de acuerdo con la verdadera intención que se deduzca de los referidos planos. de las especificaciones particulares y del presupuesto original. debidamente firmados por el Ingeniero Residente de la obra. será ejecutado por el Contratista como si estuviera indicado en ambos. las especificaciones particulares y las cantidades de obras del presupuesto original determinan la obra a ejecutar. Una vez concluida la obra el Contratista elaborará a sus expensas los planos definitivos con inclusión de las modificaciones que haya sufrido la obra durante la ejecución.Gaceta Page 6 of 36 Los planos. CAPITULO II PLAZO PARA EL COMIENZO DE LA OBRA Artículo 17°: El Contratista deberá comenzar la obra dentro del plazo señalado en el documento principal. Artículo 16°: Durante la ejecución de la obra. todo a juicio del Ente Contratante.
conforme a lo previsto en la letra "d" del artículo 116 de este Decreto. CAPITULO III ATENCION DE LOS TRABAJOS Artículo 19°: El contratista se obliga a prestar la más cuidadosa atención al contrato con miras a su estricto cumplimiento y cabal ejecución de la obra. El Ingeniero Residente tendrá poder suficiente para actuar por el Contratista durante la ejecución de los trabajos. El ente contratante podrá ordenar la paralización de los trabajos en cualquier momento cuando compruebe que no se cumple lo previsto en este artículo. sin perjuicio de que se declare la rescisión del contrato si así lo estimare procedente el Ente Contratante. si la hubiere. Mientras el contratista no dé cumplimiento a lo previsto en este artículo.htm 04/02/2008 . administrativo y obrero que fuere necesario para el cumplimiento del contrato. la cantidad que señale el documento principal. Artículo 20°: El contratista mantendrá en el sitio de trabajo todo el personal técnico.chm::/Gaceta. pagará al Ente contratante. el Contratista y el Ingeniero Inspector. sin perjuicio de declarar la mk:@MSITStore:F:\FSCOMM~6\Gaceta. Artículo 21°: El contratista deberá mantener al frente de la obra un Ingeniero en legal y libre ejercicio de la profesión. mientras esté vigente el contrato correspondiente de la obra a ejecutar.Gaceta Page 7 of 36 Se dejará constancia de la fecha en que se inicien efectivamente los trabajos mediante acta de inicio que firmarán el Ingeniero Residente. Artículo 18°: Si el Contratista no comenzare los trabajos dentro del plazo estipulado en el documento principal o durante la prórroga. y participará por escrito al Ente Contratante la designación de éste. con experiencia y especialidad en el área de la obra objeto del contrato. El contratista deberá notificar al ente contratante cuando por cualquier causa deba sustituir al Ingeniero Residente designado. sin necesidad de requerimiento alguno. acompañada de la constancia de su aceptación. por concepto de cláusula penal por cada día de retraso en el inicio. De ser el caso se indemnizará al Contratista por el uso de las maquinarias y equipos. no podrá iniciar o continuar según el caso la ejecución de la obra. de copia de la solvencia y la certificación emitida por el Colegio de Ingeniero de Venezuela. quién ejercerá las funciones de Ingeniero Residente. certificado como tal por el Colegio de Ingenieros de Venezuela. También deberá mantener en el sitio de la obra y en condiciones normales de trabajo toda maquinaria y equipos que fueren necesarios para la correcta ejecución de la obra y no podrá retirarlos de allí sin la autorización escrita del Ente Contratante.
tales muestras deberán reunir las características y condiciones establecidas en los documentos técnicos y en el respectivo presupuesto. CAPITULO IV MATERIALES Y EQUIPOS Artículo 23°: El contratista proveerá y pagará todos los materiales. útiles de trabajo. las muestras de los materiales que éste le indique y ejecutará los trabajos con materiales de igual clase y características a las muestras que hubiere aprobado el ingeniero inspector. En tal caso. equipos. luz. los equipos que serán incorporados a la misma. El ente contratante tendrá el derecho de rechazar al Ingeniero Residente designado por el contratista cuando. transporte. alguna enfermedad u otra causa que lo justifique. mk:@MSITStore:F:\FSCOMM~6\Gaceta. de lo cual se dejará constancia mediante acta levantada al efecto. Artículo 24°: El contratista someterá al Ingeniero Inspector para su previa aprobación. uno de ellos deberá ser designado Ingeniero Residente de la Obra. Artículo 25°: Salvo estipulación escrita en contrario.chm::/Gaceta.htm 04/02/2008 . el ente contratante podrá exigir al contratista la designación de varios Ingenieros en ejercicio legal de la profesión. Artículo 22°: El contratista hará los replanteos necesarios para la construcción de la obra sobre la base de los puntos topográficos de referencia colocados en el sitio de la obra por el ente contratante y de los alineamientos y niveles fijados en los planos y demás documentos técnicos de la obra y los someterá a la aprobación del Ingeniero Inspector.Gaceta Page 8 of 36 rescisión del contrato si el incumplimiento de este requisito se prolonga por más de una semana. En caso de que el Ingeniero Residente se retire de la obra sin dar previo aviso al contratista o cuando se compruebe debidamente que ha sufrido un accidente. existan causas que lo justifiquen. a su juicio. todos los cuales conforman el respectivo presupuesto original. y los gastos administrativos que sean necesarios para la ejecución de la obra contratada. mano de obra. Cuando la naturaleza de la obra lo requiera. fuerza y demás insumos necesarios para la ejecución de la obra. el Contratista no podrá continuar las obras sin la presencia de un Ingeniero Residente. el contratista sólo utilizará materiales nuevos y tanto éstos como la mano de obra serán de primera calidad. En todo caso.
el ente contratante decidirá con vista de los resultados que presente un laboratorio de materiales de reconocida calificación técnica que seleccionará al efecto. Artículo 28°: Si hubieren divergencias entre el resultado de las pruebas de calidad del material presentado por el contratista y el presentado por el ingeniero inspector. dando preferencia a los laboratorios de Universidades Nacionales o Institutos Científicos acreditados. Artículo 29°: El contratista utilizará con preferencia. el contratista cumplirá con las disposiciones contenidas en la Ley sobre Armas y Explosivos.htm 04/02/2008 . Artículo 31°: Los Explosivos que el Contratista necesitare para ejecutar la obra. Con autorización de éste y siempre que no se obstaculicen los trabajos. deberá hacer previamente sus observaciones por escrito y si el ente contratante insistiera en utilizar dichos materiales o equipos. Cuando el ente contratante decida hacer uso de tal facultad. los materiales podrán ser almacenados en el sitio de la obra.Gaceta Page 9 of 36 Artículo 26°: Todos los materiales y equipos a ser incorporados para formar parte de la obra serán almacenados de tal manera que queden asegurados su perfecta conservación y el libre acceso del Ingeniero Inspector para su examen. lo ordenará igualmente por escrito al contratista.chm::/Gaceta. en las rutas que cubran dichas empresas. su reglamento y en las demás normas vigentes sobre la materia. lo notificará por escrito al contratista con suficiente anticipación. caso en el cual el contratista quedará revelado de toda responsabilidad por los defectos que pudieran presentarse o causarse como consecuencia del uso o incorporación del material o equipo inadecuado que se hubiere ordenado utilizar. siempre que éstos se mk:@MSITStore:F:\FSCOMM~6\Gaceta. CAPITULO V EXPLOSIVOS Artículo 30°: En los casos en que se deban utilizarse explosivos en la obra. los servicios de empresas de transporte nacionales para los materiales y equipos que necesite transportar para la obra contratada. Si el Contratista considera que los materiales o equipos ofrecidos por el ente contratante no son idóneos para la obra. los adquirirá de los institutos públicos nacionales especializados en la materia. Artículo 27°: El ente contratante podrá suministrar al contratista cualquier material o equipo utilizables en la obra a los precios previstos en el contrato.
y el ente contratante deberá dar oportuna repuesta a la misma. CAPITULO VII EMERGENCIAS EN LA OBRA Artículo 35°: Si en razón de una emergencia en el trabajo surgiere un peligro para la seguridad e integridad de las personas. de las propiedades.htm 04/02/2008 . antes o después de iniciada la ejecución de la obra. El ente Contratante podrá otorgar un anticipo especial para financiar al contratista dichos cambios o modificaciones y su devolución se verificará en la oportunidad del pago de las valuaciones correspondientes. técnico y de su presupuesto. CAPITULO VI MODIFICACIONES DE LA OBRA Artículo 32°: El ente contratante podrá. o de la propia obra o parte de ella. Artículo 34°: El ente contratante no reconocerá no pagará modificaciones o cambios en la obra cuando no la hubiere autorizado por escrito y podrá obligar al contratista a restituir la obra o parte de ésta al estado en que se encontraba anteriormente o a demoler a sus expensas lo que hubiere ejecutado sin esa autorización. introducir en ella los cambios o modificaciones que estime convenientes. Artículo 33°: Durante la ejecución de la obra. Si no lo hiciere. La solicitud deberá ir acompañada del correspondiente estudio económico. el contratista deberá actuar de inmediato para evitar que se produzcan los daños o para mk:@MSITStore:F:\FSCOMM~6\Gaceta. El contratista sólo podrá realizar las modificaciones propuestas cuando reciba expresa autorización por escrito del ente contratante. El ingeniero inspector no está facultado en ningún caso para autorizar modificaciones o cambios en la obra contratada. el ente contratante podrá ordenar la demolición en la forma y con las consecuencias previstas en el artículo 74 de este Decreto.chm::/Gaceta. el contratista podrá sugerir o solicitar al ente contratante cualquier modificación que considere conveniente.Gaceta Page 10 of 36 encuentren en condiciones y disposiciones de suministrarlos. debiendo notificarse de ello a los garantes.
Cuando en la ejecución de la obra se requiera ocupar. CAPITULO VIII DERECHO DE PASO Artículo 37°: El ente contratante tramitará la obtención de los permisos. si de la averiguación que hiciere el ente contratante se comprobare la necesidad de ellos.htm 04/02/2008 . sin la constancia de que el ente contratante ha obtenido la autorización de los interesados o ha llenado los trámites de ley. mk:@MSITStore:F:\FSCOMM~6\Gaceta. Para el pago de esta compensación se requerirá la aprobación previa del Organismo Contralor competente. el contratista será responsable ante terceros y ante el ente contratante por los daños y perjuicios que ocasione. el contratista deberá notificarlo al ente contratante por escrito y con suficiente antelación. previa presentación por parte del contratista de las cuentas y comprobantes de los pagos y una constancia del Ingeniero Inspector sobre los elementos utilizados por el contratista durante la emergencia. con la urgencia del caso.Gaceta Page 11 of 36 disminuirlos en lo posible. si es que no puede evitarlos totalmente. Deberá notificar de inmediato. Si lo hiciere sin haber llenado esos requisitos. Artículo 38°: En ningún caso podrá el contratista afectar. El ente contratante podrá asimismo. otorgar un anticipo especial para financiar al contratista tales obras de emergencias y su devolución se verificará en la oportunidad del pago de las valuaciones correspondientes. Artículo 36°: El ente contratante pagará al contratista una compensación por los trabajos ejecutados como consecuencia de la emergencia. No habrá lugar a la compensación prevista en este artículo cuando los hechos y circunstancias que dieren lugar a la emergencia sean imputables al contratista. La compensación será equivalente a los gastos comprobados ante el ente contratante más el porcentaje que por concepto de gastos de administración y utilidad se haya previsto en el contrato en los análisis de precios unitarios. ocupar o destruir propiedades o derechos de terceras personas para la ejecución de la obra.chm::/Gaceta. las servidumbres de paso y los derechos que fueren necesarios para la ejecución de la obra. demoler o afectar en cualquier forma propiedades o derechos de terceras personas. al Ente Contratante sobre los hechos y medidas tomadas durante la emergencia. para que haga las gestiones del caso y llene los trámites legales necesarios para que la obra pueda ejecutarse.
chm::/Gaceta. Esta aprobación será requisito indispensable para que proceda el pago de la indemnización. Artículo 43°: El contratista deberá construir un local con las características que señalen los mk:@MSITStore:F:\FSCOMM~6\Gaceta. podrá designar varios ingenieros inspectores. Cuando la naturaleza de la obra lo requiera o cuando lo estime conveniente el ente contratante. El ente contratante hará las averiguaciones del caso y se pronunciará sobre la procedencia o no de la reclamación del contratista. Artículo 42°: El ingeniero inspector y el ingeniero residente de la obra colaborarán entre sí a los fines del mejor cumplimiento del contrato.htm 04/02/2008 . En caso de haber acuerdo entre el ente contratante y el contratista sobre el monto de la indemnización. TITULO III INSPECCION DE LOS TRABAJOS CAPITULO I INGENIERO INSPECTOR Artículo 40°: El ente contratante ejercerá el control y la fiscalización de los trabajos que realice el contratista para la ejecución de la obra. Artículo 41°: El representante del ente contratante en la obra será el ingeniero inspector. podrá solicitar por escrito al ente contratante que le reconozca el pago de dichos perjuicios.Gaceta Page 12 of 36 Artículo 39°: Si el Contratista considera que ha sufrido perjuicios por haber paralizado la obra a causa de no haber obtenido el ente contratante los derechos de paso o de ocupación previa o de que no se hubieren hacho las expropiaciones correspondientes. en ejercicio legal. con especificación detallada de los mismos. se someterá lo acordado a la aprobación del organismo contralor competente. uno de ellos deberá ser designado jefe de grupo. que se designe al efecto.
Gaceta Page 13 of 36 planos y especificaciones donde funcionará la oficina de inspección y. c) Rechazar y hacer retirar de la obra los materiales.chm::/Gaceta. y equipos que no reúnan las condiciones o especificaciones para ser utilizados o incorporados a la obra. las facilidades disponibles en el sitio de los trabajos y durante el tiempo que sea necesario. Cuando el Ente Contratante así lo solicite. El costo de tales instalaciones le será pagado al contratista.htm 04/02/2008 . mk:@MSITStore:F:\FSCOMM~6\Gaceta. CAPITULO II ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL INGENIERO INSPECTOR Artículo 45°: Son atribuciones y obligaciones del Ingeniero Inspector: a) Elaborar y firmar el Acta de Inicio de los trabajos conjuntamente con el Ingeniero Residente y el Contratista. los equipos y la tecnología que el contratista utilizará en la obra. a las instrucciones del ente contratante y a todas las características exigibles para los trabajos que ejecute el contratista. al presupuesto original o a sus modificaciones. Los presupuestos de las obras deberán incluir partidas específicas que cubran directamente el costo de las instalaciones provisionales requeridas. y su adecuación a los planos. el laboratorio del ente contratante escogerán la ubicación de estas instalaciones. a las especificaciones particulares. Artículo 44°: El contratista está obligado a prestar al ingeniero inspector o a cualquier representante del ente contratante debidamente autorizado para ello. si fuere necesario. d) Fiscalizar los trabajos que ejecute el contratista y la buena calidad de las obras concluidas o en proceso de ejecución. el Contratista deberá construir las instalaciones adicionales a las previstas que fueren necesarias para el buen funcionamiento d la oficina de Inspección. cuando así lo requieran las labores de inspección de la obra. e) Rechazar cualquier integrante del personal técnico u obrero del contratista cuando a su juicio no sea idóneo para la ejecución de los trabajos o sea perjudicial a la buena marcha de los mismos. b) Supervisar la calidad de los materiales.
al ente contratante cualquier paralización o anormalidad que observe en su ejecución. de ser el caso. firmar y tramitar conforme al procedimiento establecido en estas condiciones las actas de paralización y reinicio de los trabajos y las que deban levantarse en los supuestos de prórroga. e indicarles las instrucciones o soluciones que estime convenientes dentro de los plazos previstos en el contrato o con la celeridad que demande la naturaleza de la petición.Las prórrogas otorgadas por el ente contratante de acuerdo a lo establecido en el Capítulo I del Título VII. o) Llevar el libro de obra.. mk:@MSITStore:F:\FSCOMM~6\Gaceta.. y la apertura del mismo deberá ser suscrita por el Director del Ente Contratante. por escrito.Las fechas y montos de las valuaciones de obra entregadas por el ingeniero residente y. que deberá estar debidamente sellado y foliado en cada una de sus páginas por la Dirección correspondiente. k) Dar estricto cumplimiento a lo previsto en el artículo 56. las fechas en el ingeniero inspector las devuelve al ingeniero residente para su debida corrección.Gaceta Page 14 of 36 f) Suspender la ejecución de partes de la obra cuando no se estén ejecutando de acuerdo con los documentos técnicos. i) Informar al menos mensualmente el avance técnico y administrativo de la obra y notificar de inmediato. g) Exigir del contratista el cumplimiento de la obligación de mantener al frente de la obra a un ingeniero residente. Queda expresamente establecido que este libro deberá ser revisado mensualmente por el supervisor inmediato del ingeniero inspector y dejar constancia de su conformidad u observaciones que hubiere formulado y contendrá al menos: 1.chm::/Gaceta.. con la debida anticipación. planos y especificaciones de la misma.La fecha del Contrato. 4. n) Velar por el estricto cumplimiento de las Normas sobre Seguridad e Higiene Industrial. el ingeniero inspector. m) Elaborar y firmar el Acta de Terminación de la obra conjuntamente con el ingeniero residente y el contratista. las Normas Técnicas. conjuntamente con el ingeniero residente y el contratista.La fecha del Acta de Inicio. l) Conocer cabalmente el presente Decreto y el contrato que rija la obra inspeccionada.. todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 56 y 57 de este Decreto. el ingeniero residente y el (los) contratista(s). 3. 2. las modificaciones que pudieran surgir en la obra. j) Coordinar con el proyectista y con el ente contratante para prever. ñ) Elaborar. según modelo elaborado por el Colegio de Ingenieros de Venezuela. h) Recibir las observaciones y solicitudes que formule por escrito el contratista en relación con la ejecución de la obra.htm 04/02/2008 .
si las hubiere 4. 6.La fecha en que vence el plazo de entrega de la obra tomando en consideración las prórrogas otorgadas.. 10. . q) Cualquier otra que le corresponda dé acuerdo con este Decreto. reconsideración de precios unitarios y los presupuestos de disminución de obras. 8.Las fechas en que el contratista inicie la tramitación de obras extras.La fecha del Acta de Recepción Definitiva de la obra ejecutada. .htm 04/02/2008 . 7. . que se ordene la paralización total de la ejecución de la obra. . así como también las fechas en que el ingeniero inspector remite todas estas tramitaciones al ente contratante para su debida revisión. . indicando: 1. con las instrucciones que le imparta el ente contratante y con la naturaleza del cargo que desempeña. si las hubiere. . si la hubiere.Las partidas de los presupuestos aprobados de obras adicionales.Las partidas de los presupuestos aprobados de aumentos por reconsideración de precios.Gaceta Page 15 of 36 5.Las partidas del presupuesto original del contrato.La fecha de firma del Acta de Terminación de la obra y los días de atraso en la ejecución del contrato si los hubiere. 2.La fecha de la solicitud del Acta de Aceptación Provisional y constancia de los recaudos entregados por el contratista.chm::/Gaceta.La fecha del Acta de Aceptación Provisional de la obra ejecutada.Las partidas de los presupuestos de Disminución de obra que fueren necesarios para la disminución de la meta física contratada. . . . p) Llevar el control de ejecución de las partidas de las valuaciones de obra.Las partidas de los presupuestos aprobados de obras extras. 12. si las hubiere. 5. Artículo 46°: El ingeniero inspector solicitará a la dependencia del ente contratante a la cual le corresponda. 3.Cualquier otro hecho de importancia a juicio del ingeniero inspector.Los asuntos tratados en las comunicaciones entre el ingeniero inspector y el ingeniero residente con la indicación de fechas. obras adicionales. 11. así como el monto total de la multa por atraso. cuando el mk:@MSITStore:F:\FSCOMM~6\Gaceta. 9. . . . aceptación y envío al organismo contralor correspondiente. si los hubiere.
El contratista podrá solicitar por escrito ante la dirección o unidad administrativa competente del ente contratante. Artículo 49°: El contratista someterá oportunamente a la consideración del ingeniero inspector. el contratista remitirá su solicitud al supervisor inmediato del inspector en la correspondiente entidad federal. deberá solicitar. Artículo 48°: Toda orden del ingeniero inspector sobre rechazo de materiales. de suspensión de la ejecución de partes de la obra o de prohibición de retirar de la obra la maquinaria y equipo necesario para su ejecución. alterar o disminuir los requerimientos de las especificaciones de la obra contratada ni dar instrucciones contrarias a las establecidas en los planos y en los documentos integrantes del contrato. por el ente contratante. la cual mk:@MSITStore:F:\FSCOMM~6\Gaceta. Artículo 50°: El contratista para procederá al inicio de la ejecución de cualquier trabajo de la obra contratada conforme con las especificaciones aprobadas deberá notificarlo con dos (2) días de anticipación al ingeniero inspector de la obra. En todo caso deberá acatarlas que sea notificado de la decisión. quien resolverá dentro de los tres (3) días hábiles siguientes. contada a partir de la fecha de vencimiento del mismo.chm::/Gaceta. personal técnico y obrero del contratista. con la suficiente antelación. la autorización de la dependencia del ente contratante a la cual corresponda la materia.htm 04/02/2008 . Artículo 47°: El ingeniero inspector no podrá modificar. especificaciones. sin menoscabo de las responsabilidades y sanciones que les fueren aplicables por su conducta omisiva. dará lugar a prórroga. deberá ser dada por escrito razonado y participada a la dirección competente del ente contratante. equipos. Cuando el ingeniero inspector considere conveniente hacer una modificación a los planos. las observaciones que tuviere sobre la ejecución de los trabajos así como los planos de detalles necesarios para ellos.Gaceta Page 16 of 36 contratista no cumpla con las Normas Técnicas y las especificaciones de la misma. Tal solicitud deberá estar acompañada de las variaciones que estas modificaciones causen al presupuesto original. y demás documentos técnicos del contrato. Transcurrido ese lapso sin que haya habido pronunciamiento del inspector. a menos que esté expresamente autorizado para ello. El contratista hará las correcciones que indique el ingeniero inspector y le suministrará dos (2) copias de los planos definitivos. Artículo 51°: Si hubiere divergencias de opinión entre el contratista y el ingeniero inspector. La falta de pronunciamiento del supervisor inmediato del inspector en este último plazo. el caso se someterá a la consideración de la dirección competente del ente contratante. la revocación total o parcial de las medidas tomadas por el ingeniero inspector. por escrito.
Para proceder a la entrega del anticipo. A los fines de amortizar progresivamente el monto del anticipo concedido hasta su total cancelación. por igual término al de la demora del pago del anticipo por parte del ente contratante. El contratista tendrá derecho a paralizar la obra. deberá iniciar la ejecución de la obra y estará obligado a su construcción de acuerdo al programa de ejecución del contrato y a las especificaciones del mismo. el ente contratante establecerá el porcentaje a deducirse de cada valuación a pagar al contratista. se procederá en la forma señalada en el artículo 74 de este decreto.Gaceta Page 17 of 36 decidirá. hasta tanto realice el pago del anticipo. Si el contratista no lo hiciere. a la mayor brevedad posible. la cual debe ser entregada después del acta de inicio. en caso de que el ente contratante tenga un atraso mayor de treinta (30) días calendario en el límite establecido en el párrafo anterior. De no producirse el pago. se entregará al contratista el monto del anticipo correspondiente. Artículo 54°: El monto de la fianza de anticipo se reducirá progresivamente en la medida en que se fuere amortizando. emitida por una compañía de seguros o institución bancaria de reconocida solvencia. por escrito razonado. por el ente contratante. En caso de que el contratista no presentare la fianza de anticipo.htm 04/02/2008 . en un plazo no mayor de treinta (30) días calendario. mk:@MSITStore:F:\FSCOMM~6\Gaceta. Artículo 52°: El ente contratante podrá ordenar por escrito al contratista demoler a expensas de éste cualquier parte de la obra que no cumpla con los documentos técnicos o que se hubiesen ejecutado en contravención con la orden de suspensión de la misma emanada del ingeniero inspector.chm::/Gaceta. el contratista deberá presentar una fianza de anticipo por el monto establecido en el documento principal. TITULO IV PAGO DE LA OBRA CAPITULO I ANTICIPOS Artículo 53°: El ente contratante en los casos en los cuales se hubiese establecido en el contrato. se otorgará una prórroga en la fecha de terminación de la obra. entregará al contratista en calidad de anticipo. el porcentaje del monto del contrato que se hubiese establecido en el documento principal. a satisfacción del ente contratante y según texto elaborado por éste. Presentada la fianza de anticipo y aceptada ésta. En ningún caso el monto de la fianza de anticipo podrá ser inferior a la parte no amortizada de éste. contados a partir de la presentación de la valuación de anticipo. dentro del lapso de inicio de la obra.
En caso de que la unidad administrativa considere que la valuación deba ser reformulada por existir errores o reparos. la cual tendrá un plazo de quince (15) días calendario para su verificación. El contratista deberá presentar las valuaciones al ingeniero inspector en forma sucesiva. Se aplicarán a estos anticipos especiales las mismas normas establecidas en los artículos que anteceden en relación con la fianza de anticipo.Gaceta Page 18 of 36 Artículo 55°: Además del anticipo establecido en el artículo 53 de este decreto la máxima autoridad del ente contratante podrá conceder anticipos especiales. a los fines del pago de la obra ejecutada. previa medición de la obra ejecutada de acuerdo con el ingeniero inspector. deberá devolverla al ingeniero inspector a fin de que notifique al contratista las circunstancias mk:@MSITStore:F:\FSCOMM~6\Gaceta. dentro de los siete (7) días calendario siguientes a la fecha de conformación. las valuaciones correspondientes a los trabajos realizados. los cuales deben ser depositados en cuentas que a tal fin abra la tesorería nacional en el Banco Central de Venezuela. dentro de un lapso de ocho (8) días calendario siguientes a la fecha que le fueren presentadas. Artículo 57°: Una vez conformada la valuación por el ingeniero inspector y suscrita por éste y por los demás funcionarios exigidos por el ente contratante. los mismos no requerirán la fianza que establece el artículo 53. a la unidad administrativa competente del ente contratante. de modo que los lapsos entre una y otra no sean menores de quince (15) días calendarios ni mayores de sesenta (60) días calendarios. La máxima autoridad del ente contratante también podrá conceder anticipos especiales administrados. progresivamente y la reducción de la fianza.htm 04/02/2008 . Dichos fondos se liberarán mediante cartas órdenes en base a las valuaciones de obras ejecutadas. Si el ingeniero inspector no tuviere reparos que hacer a las valuaciones.chm::/Gaceta. de lo cual se informará al Órgano Contralor. el establecimiento del porcentaje a deducirse de las valuaciones para amortizarlo. El ingeniero inspector indicará al contratista los reparos que tenga que hacer a las valuaciones. para lo cual tendrán en total ocho (8) días calendario. debidamente aprobadas y conformadas. las firmará en señal de conformidad. Estas valuaciones deberán ser firmadas por el Contratista y por el ingeniero residente de la obra. deberá ser presentada. CAPITULO II VALUACIONES Artículo 56°: El contratista elaborará en los formularios que al efecto indique el ente contratante.
la que dispondrá de hasta siete (7) días calendario para verificar las correcciones exigidas en la revisión anterior.htm 04/02/2008 . no mayores de noventa (90) días calendario. el o los ejercicios presupuestarios en que se pagará la obra. de las tasas pasivas que paguen los seis (6) bancos comerciales del país con mayor volumen depósitos por operaciones de crédito a plazo. el ente contratante sólo le dará curso a la solicitud de pago de intereses de mora.chm::/Gaceta. además. Todo pago deberá ser hecho en la forma en que hubiere sido pautado en el documento principal. Para que proceda el pago de los intereses aquí estipulados se requerirá. siempre que no hubiere sido rechazada por éste o por la oficina administradora del ente contratante. Transcurridos los quince (15) días calendario de plazo para la primera revisión de la valuación por la unidad administrativa y los siete (7) días calendario establecidos para la segunda revisión. éste pagará intereses al contratista sobre el monto neto a pagar por el tiempo de la mora hasta la fecha en el cual el pago se encuentre en caja o tesorería. el ente contratante deberá pagarla de inmediato. cuando fuere presentado dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha en que el pago de la valuación que genere los intereses se encuentre en caja. el ente contratante tomará las mk:@MSITStore:F:\FSCOMM~6\Gaceta. con señalamiento expreso de la cantidad asignada a ese fin en cada uno de esos ejercicios. De no poder hacerlo tendrá un plazo de hasta treinta (30) días calendario durante el cual no se causarán intereses moratorios a favor del contratista.Gaceta Page 19 of 36 del caso. Los intereses se calcularán utilizando una tasa igual al promedio ponderado. Una vez realizadas las correcciones exigidas por la unidad administrativa del ente contratante. establecido por el Banco Central de Venezuela. para el momento de la presentación de dicha valuación. El referido Cronograma de pago. forma parte del contrato. el ingeniero inspector tendrá un nuevo plazo de hasta siete (7) días calendario para la revisión y remisión de la valuación corregida a la citada unidad. de ser el caso. según sea el caso y a disposición del contratista. que el monto de la valuación que los origina esté debidamente previsto en el presupuesto vigente del ente contratante. Igual procedimiento se aplicará a las valuaciones que se emitan por variaciones en los precios del presupuesto de la obra o por cualquier otro concepto previsto en el contrato o en este decreto. CAPITULO III DE LOS PAGOS Artículo 58°: Cuando los pagos de las valuaciones o retenciones que hubieren sido reconocidos por el ente contratante no se hicieren dentro de los sesenta (60) días calendario contados a partir de la fecha de presentación por parte del contratista al ingeniero inspector. A los fines de la cancelación de los referidos intereses de mora. si fuere el caso. en el cual se habrán indicado. A tales efectos se deberá tomar en cuenta el Cronograma de pago vigente elaborado por el ente contratante y el contratista. debidamente firmado por los contratantes.
éste pagará al ente contratante en calidad de cláusula penal. según el caso. la cual tramitará ante el ente contratante. En todo caso. una cantidad de dinero pretasada en el documento principal por cada día de retraso hasta la fecha cierta en que deba ocurrir la continuación de la ejecución de la obra. mk:@MSITStore:F:\FSCOMM~6\Gaceta.chm::/Gaceta.Gaceta Page 20 of 36 previsiones en el presupuesto de o de los ejercicios fiscales siguiente. Artículo 59°: Cuando el ente contratante incurra en atraso en el pago de valuaciones debidamente conformadas por el ingeniero inspector y el atraso fuere superior a treinta (30) días calendario contados a partir de la fecha en que la valuación resultare conformada siempre que no sufriere devolución posterior por cualquier concepto. b) Los aumentos o disminuciones según lo contemplado en los artículos 68 al 70.htm 04/02/2008 . Artículo 60°: Cuando el ente contratante tenga un atraso en los pagos de valuaciones por más de sesenta (60) días calendario por cantidades superiores al diez por ciento (10%) del monto total del contrato más el porcentaje que represente el saldo no amortizado del anticipo. para ejercer este derecho. el contratista deberá notificar al ente contratante su decisión de paralizar la obra por lo menos con siete (7) días de anticipación. el contratista tendrá derecho a que se le conceda una prórroga en el plazo de ejecución por el mismo tiempo al de la demora en el pago. CAPITULO IV VARIACIONES DEL PRESUPUESTO Artículo 61°: Se consideran variaciones del presupuesto original: a) Las variaciones en los precios aprobados según lo contemplado en los artículos 62 al 67. En todo caso. si la pretensión del contratista resultare infundada. el contratista tendrá derecho a paralizar la ejecución de la obra hasta tanto se realice el pago y en este caso se considerará otorgada una prórroga automática por tiempo igual al de la paralización de la obra. Si al verificarse la revisión de las valuaciones en la forma establecida en el artículo 57 se encontrare que éstas presentan irregularidades o errores. En este caso. el plazo antes señalado para comenzar a computarse los intereses. quedan a salvo los derechos del ente contratante preceptuados en el título VIII del presente decreto. no comenzará correr hasta que hayan sido presentadas nuevamente las valuaciones debidamente corregidas.
cuando esas variaciones fueren consecuencia directa de leyes. Las variaciones así determinadas se pagarán contra la partida "Variaciones de Precios". decretos y contratos colectivos de Trabajo celebrados por parte de la República o de obligatoria aplicación de acuerdo con el decreto sobre contratos colectivos por ramas de industrias posterior a la presentación del presupuesto de la obra y sólo a partir de la fecha de vigencia de las referidas Leyes. En todo caso. SUB-CAPITULO I VARIACIONES DE PRECIOS Artículo 62°: Todas las variaciones de precios que hayan afectado realmente el valor de la obra contratada.Gaceta Page 21 of 36 c) Las obras adicionales según lo contemplado en los artículos 71 al 72. Decretos o Contratos Colectivos. imprevisibles para el contratista en ese momento. cobrar los montos que se le reconocieran por concepto de variación de precios. El presupuesto de la obra parte del contrato deberá incluir una partida denominada "Variaciones de Precios" por un monto prudencialmente estimado por el ente contratante para que el contratista pueda. en cada valuación.chm::/Gaceta. En todo caso. prestaciones sociales u otras indemnizaciones a los trabajadores que hubieran intervenido en la ejecución de las obras.htm 04/02/2008 . el ente contratante establecerá en el contrato las reglas y procedimientos aplicables según su naturaleza y fines. a los casos de variación de precios ocurridos durante la ejecución de la obra contratada. previa comprobación por el contratista de la ocurrencia efectiva de las variaciones en relación con el presupuesto original. A estos efectos. sean ellos procedimientos de determinación en base a variaciones de índices según fórmulas Polinómicas o de comprobación directa de las variaciones o una combinación de los sistemas anteriores o cualesquiera otros que el ente contratante considere adecuados. La variación de los precios por el sistema de fórmulas polinómicas será de acuerdo las normas generales o particulares que dicte el ente contratante. a las variaciones que se determinen por la utilización de dichos sistemas se les deberá aplicar por lo menos una reducción equivalente al porcentaje que exceda del diez por ciento (10%) del o de los anticipos otorgados. en la resolución que regule el sistema de Fórmulas Polinómicas. las variaciones alegadas deberán derivar de hechos posteriores a la fecha de presentación de la oferta y ser por lo tanto. La cuantificación de estas variaciones se determinará tomando en cuenta los análisis de mk:@MSITStore:F:\FSCOMM~6\Gaceta. deberán ser reconocidas y pagadas por el ente contratante. Artículo 63°: El ente contratante pagará al contratista las variaciones de los salarios.
Artículo 65°: El ente contratante pagará a los contratistas los aumentos en los precios de los materiales de construcción utilizados en la obra y de los equipos destinados a ser incorporados a ella. el ente contratante sólo le dará curso a la solicitud.htm 04/02/2008 . suministros. cuando el precio de los materiales. Salvo el caso en que el contrato prevé la utilización del Sistema de Fórmulas Polinómicas. las variaciones aquí indicadas se determinarán en la forma en que lo especifique la respectiva Resolución. suministros. el ente contratante podrá exigir al contratista la presentación de las pruebas adicionales que estime convenientes. el contratista deberá presentar por escrito una solicitud al ente contratante. mk:@MSITStore:F:\FSCOMM~6\Gaceta. a la cual deberá acompañar los elementos comprobatorios de todos los hechos y circunstancias que invoque. equipos. con vista de las pruebas que éste hubiere presentado y de las que el ente contratante hubiere obtenido. Cuando se trate del pago de aumentos en el precio de la mano de obra de acuerdo a lo especificado en el artículo 63 y los materiales y equipos indicados en los artículos 64 y 65.Gaceta Page 22 of 36 Precios Unitarios de cada partida que conforma el Presupuesto Original. siempre que esas medidas hubieren sido dictadas con anterioridad a la adquisición de los materiales y otros insumos o de la utilización de la maquinaria y demás equipos auxiliares de construcción y durante la ejecución del contrato. Artículo 64°: El precio de las partidas del presupuesto original se aumentará o disminuirá. fletes y otros insumos varíen como consecuencia directa de medidas arancelarias o de regulación adoptadas por el Ejecutivo Nacional. Si el contrato prevé el Sistema de Fórmulas Polinómicas. y decidirá razonadamente si procede o no la solicitud del contratista. Si el contrato prevé la utilización de Fórmulas Polinómicas. tuvieren su causa en las condiciones del mercado y que hubieren sido adquiridos por el contratista durante la ejecución de los trabajos. Adicionalmente también variará el precio de las partidas del Presupuesto Original cuando el precio de los materiales.chm::/Gaceta. cuando fuere presentada dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha en que suceda el evento que motiva la variación. equipos. suministros y otros insumos se determinará en la forma establecida en la respectiva Resolución. según el caso. las variaciones en los precios de los materiales. fletes y otros insumos se vieren afectados por haber variaciones en la tasa cambiaria de nuestra moneda respecto a la moneda del país de origen del insumo. para obtener el pago de los aumentos de precios previstos en los artículos anteriores. salvo que en el contrato se haya especificado la utilización del sistema de Fórmulas Polinómicas. equipos. debidamente razonada. Artículo 66°: En los casos en que el contrato no prevea la utilización del Sistema de Fórmulas Polinómicas. en cuyo caso se determinarán en la forma que especifique la Resolución correspondiente.
El ente contratante dará especial importancia a la previsión de recursos presupuestarios para pagar las variaciones del Presupuesto Original vigente. se someterá lo acordado a la consideración del órgano contralor. sin cuya autorización no podrá realizarse el pago. mk:@MSITStore:F:\FSCOMM~6\Gaceta. los recursos que a su juicio sean requeridos para pagar los incrementos del monto del contrato. La tramitación de tales reconsideraciones de precios no dará derecho al contratista a solicitar prórroga en el plazo de ejecución de la obra. El ente contratante. deberán preverse las disposiciones presupuestarias a fin de permitir su pago oportuno. cuando así lo solicitare por escrito.Gaceta Page 23 of 36 En caso de haber acuerdo entre el ente contratante y el contratista. en aquellos casos en que las obras contratadas representen la culminación de ellas a objeto de garantizar que con estos recursos se logre la puesta en servicios de la obra.htm 04/02/2008 .chm::/Gaceta. ocasionados por errores en los cómputos métricos originales o por modificaciones de la obra autorizada por el ente contratante. SUB-CAPITULO II AUMENTOS O DISMINUCIONES Artículo 68°: Son Aumentos o Disminuciones las variaciones que se presenten en las cantidades de obras de las partidas del Presupuesto Original. a permitir que se practiquen las revisiones. El contratista estará obligado. inspecciones o auditorías que se estimen convenientes en sus libros y demás documentos de contabilidad. Antes de ejecutar los aumentos de obra. Artículo 67°: En los casos en que el contrato no prevea el Sistema de Fórmulas Polinómicas. deberá prever en la elaboración de los presupuestos anuales. habidos respecto a los presupuestos originales de las obras contratadas en el año inmediatamente anterior. Artículo 69°: El pago de los aumentos de obra se efectuará teniendo como base los precios unitarios del Presupuesto Original y las variaciones en los precios según las disposiciones establecidas en el Sub-Capítulo I "Variaciones de los Precios" de este mismo Capítulo. el ente contratante o el Órgano contralor. podrán hacer averiguaciones necesarias para verificar la fidelidad de la información suministrada en las solicitudes o reclamaciones formuladas por el contratista o sobre cualquier otro hecho relacionado con el contrato.
Los precios unitarios que resultaren aprobados de acuerdo con el párrafo anterior. un presupuesto de disminución que conlleve a una reducción de las metas físicas establecidas en el contrato. SUB-CAPITULO III OBRAS ADICIONALES Artículo 71°: Son Obras Adicionales aquellas cuyos precios unitarios no hubieren sido previstos en el presupuesto original del contrato y se clasificarán en: a) OBRAS EXTRAS: Las comprendidas en los planos y especificaciones particulares pero omitidas en los cómputos originales. el ente contratante deberá constar con las disponibilidades presupuestarias que permitan su ejecución y se requerirá la aprobación del Órgano Contralor. el contratista presentará al ente contratante junto con la solicitud de aprobación de éstas. Para proceder a la ejecución de cualesquiera de las obras arriba señaladas deberá constar por escrito la previa aprobación de la autoridad administrativa competente del ente contratante. pero cuya ejecución sea necesaria para la construcción y cabal funcionamiento de la obra contratada. de haber acuerdo. cualquiera de las partes podrá pedir la reconsideración de los precios unitarios respectivos y.Gaceta Page 24 of 36 Artículo 70°: Cuando las cantidades de obras de una o más partidas del Presupuesto Original sobrepasen de treinta por ciento (30%) de lo que para esas partidas se hubiere previsto en el Presupuesto Original. o el límite que para esas variaciones se hubiere establecido en el contrato. se aplicarán a las cantidades de obra correspondientes a los aumentos que sobrepasen el límite establecido en este artículo.htm 04/02/2008 . b) OBRAS COMPLEMENTARIAS: Las que no fueron señaladas en los planos y especificaciones particulares ni en los cómputos originales. Si no se contase con las disponibilidades presupuestarias necesarias para el pago de la Obras Adicionales. Artículo 72°: Antes de procederse a la ejecución de cualquier Obra Adicional. si fuere el caso.chm::/Gaceta. Aumentos de Obras o Emergencias de la Obra. se someterá lo acordado a aprobación del órgano contralor. c) OBRAS NUEVAS: Las modificaciones de la obra ordenadas por el ente contratante. mk:@MSITStore:F:\FSCOMM~6\Gaceta.
chm::/Gaceta. se deducirán de lo que el ente contratante adeude al contratista por cualquier concepto derivado del contrato. el ente contratante podrá hacerlo con sus propios elementos o con los del contratista o encomendar esas reparaciones o reconstrucciones a terceras personas. omisiones o negligencia del propio contratista. Artículo 75°: El contratista será responsable de los daños y perjuicios que ocasionen durante la ejecución de los trabajos. Las disposiciones anteriores no afectan al derecho que le corresponde al ente contratante de rescindir unilateralmente el contrato y de hacer uso de las demás garantías. Si se encontrare que alguna parte de la obra ha sido ejecutada en forma defectuosa. omisiones u otras causas que le fueren directamente imputables. El contratista tendrá derecho a solicitar del ente contratante una aprobación de los gastos que por ese concepto se hubieren ocasionado. Si hubiere necesidad de utilizar equipos o materiales del contratista. errores. recursos. El costo de los trabajos que sea necesario realizar en la forma antes indicada más los daños y perjuicios correspondientes. retenciones y acciones que le otorgan el contrato y las leyes. el contratista deberá repararla o reconstruirla a sus expensas. o del personal a su cargo. mk:@MSITStore:F:\FSCOMM~6\Gaceta. bien sea por errores. estar en cuenta de todas las circunstancias relativas a los trabajos y haber estudiado cuidadosamente los planos y demás Documentos Técnicos. o causados con los equipos y maquinarias que utilice. Artículo 74°: El contratista será el único responsable por la buena ejecución de la obra.htm 04/02/2008 . Si el contratista se negare a ello o no corrigiere oportunamente los defectos. por lo que se entiende que ha suscrito el contrato con entero conocimiento de todo lo señalado y de los inconvenientes que pudieren presentarse. por lo que no tendrá derecho a reclamación alguna por dificultades de orden técnico. El contratista no podrá negarse a ejecutar la obra contratada alegando que la desconocía y serán improcedentes las reclamaciones que hiciere por este concepto.Gaceta Page 25 of 36 TITULO V RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA CAPITULO I EN LA EJECUCION DE LA OBRA. Artículo 73°: El contratista deberá conocer el lugar y las condiciones donde se construirá la obra objeto del contrato. le acreditará a éste lo que corresponda por el uso de ellos.
dichos elementos serán entregados al ente contratante. aceras.chm::/Gaceta. establece el artículo 1. drenajes. Artículo 77°: Lo previsto en este Capítulo se entiende sin perjuicio de la responsabilidad que para los empresarios y el Ingeniero Residente. protegerá tanto las propiedades y bienes de la República como las de los particulares.637 del Código Civil. Artículo 76°: El contratista será el único responsable por el uso que hiciere de cualquier método. Artículo 80°: El ente contratante pagará al contratista el costo de los avisos. en buen estado de conservación. vías. barreras y señales que haya tenido que utilizar para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo anterior y una vez concluido su uso. Artículo 79°: Es obligación del contratista colocar los avisos de señalamiento que sean necesarios. sólo serán obstruidos o interrumpidos en la medida estrictamente necesaria para la ejecución de los trabajos y previa autorización otorgada por escrito por el organismo correspondiente. así mismo. calzadas. Artículo 81°: El ente contratante podrá suministrar al contratista los elementos necesarios para dar cumplimiento a las previsiones del artículo 80 y su costo será deducido del pago de mk:@MSITStore:F:\FSCOMM~6\Gaceta. Todos los avisos. acueductos y demás servicios adyacentes o cercanos a la obra. artículo o producto que esté registrado como perteneciente a otra persona natural o jurídica. Las cloacas. instalaciones eléctricas y de comunicaciones.htm 04/02/2008 . para advertí de los obstáculos en la vía que puedan constituir peligro para terceros. barreras y obstáculos deberán ser iluminados desde el atardecer hasta el amanecer. CAPITULO II PREVISIONES EN FAVOR DE TERCEROS Artículo 78°: El contratista organizará los trabajos en forma tal que los terceros no sufran sino las molestias absolutamente indispensables. el ambiente en general.Gaceta Page 26 of 36 por lo tanto deberá mantener estricta vigilancia tomando las precauciones necesarias para evitar que se causen daños a la obra o a terceros.
Gaceta Page 27 of 36 las partidas correspondientes. menciones y demás características serán determinados por el ente contratante. y dará estricto cumplimiento a las disposiciones de las Leyes que le sean aplicables. TITULO VII TERMINACION. TITULO VI OBLIGACIONES LABORALES CAPITULO I SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES Artículo 84°: El contratista adoptará las precauciones necesarias para prevenir y evitar accidentes de trabajo y tomará especial interés en el cumplimiento de las disposiciones de las autoridades del trabajo sobre seguridad industrial. Artículo 83°: El contratista colocará a sus expensas y en sitio fácilmente visible para el público. CAPITULO II RESPONSABILIDAD LABORAL Artículo 85°: El contratista es el único patrono del personal que labore en la ejecución de la obra objeto. un aviso identificador de la obra. ACEPTACION Y mk:@MSITStore:F:\FSCOMM~6\Gaceta. cuyas dimensiones.chm::/Gaceta. El contratista cuidará de su mantenimiento y conservación y los devolverá al ente contratante al terminar de usarlo. de los trabajos mismos o de cualquier otro hecho o circunstancia relacionado con éstos. Artículo 82°: El contratista deberá tomar todas las medidas y precauciones necesarias para evitar situaciones de insalubridad en la zona de los trabajos derivada de sus instalaciones.htm 04/02/2008 . asimismo responderá del pago de las obligaciones que deriven de su relación laboral de conformidad con nuestro ordenamiento jurídico.
Artículo 88°: Las solicitudes de prórroga del plazo de ejecución deberá ser presentada por el contratista al ente contratante. se procederá a extender la referida constancia mediante Acta de Terminación que suscribirán el ingeniero residente y el contratista. el ente contratante acordará prórrogas del plazo de ejecución por los lapsos que resultaren justificados en virtud de alguna o varias de las causas siguientes: a) Haber ordenado el ente contratante la suspensión temporal de los trabajos por causa no imputables al contratista. b) Haber hallado diferencias entre los documentos del contrato. Cuando los trabajos estén total y satisfactoriamente terminados a juicio del ingeniero inspector. f) Cualquier otra causa que el ente contratante considere justificada. ordenadas por el ente contratante. e) Las causales previstas en este decreto.htm 04/02/2008 . fecha en que cesarán las eventuales multas. el ente contratante exigirá al contratista el respectivo Programa de Trabajo de la Obra. Para la consideración de la prórroga solicitada. la fecha en que estime que serán terminados los trabajos con el fin de que se deje constancia de dicha terminación. y un Cronograma de ejecución de la misma. por órgano del ingeniero inspector y en ellas se indicará el plazo que se estime necesario para concluir la obra y se especificarán las razones que justifiquen su procedencia. por lo menos. siempre que esas diferencias supongan un aumento considerable del volumen de la obra a ejecutar. y la obra realmente a ejecutar. d) Fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados. c) Ser necesario un mayor plazo de ejecución como consecuencia de modificaciones de la obra. Artículo 89°: El ente contratante sólo dará curso a la solicitud de prórroga si el contratista la mk:@MSITStore:F:\FSCOMM~6\Gaceta. Artículo 87°: A solicitud por escrito del contratista y sin perjuicio de o previsto en los artículos 59 y 60.Gaceta Page 28 of 36 RECEPCION DE LA OBRA CAPITULO I TERMINACION DE LA OBRA Artículo 86°: El contratista notificará por escrito al ingeniero inspector con diez (10) días calendario de anticipación.chm::/Gaceta.
sin necesidad de requerimiento alguno. La entrega de las garantías no exime al contratista de las responsabilidades que le corresponden. de este decreto se obligan a prestar el servicio de mantenimiento adecuado. b) Los planos definitivos de las partes de la obra que hubieren sufrido variaciones. pagará al ente contratante. Artículo 92°: A la terminación de la obra.htm 04/02/2008 . una cantidad cuyo monto será fijado en el documento principal por cada día de retraso en la terminación de la obra. el ingeniero residente de la obra y el ingeniero inspector. como cláusula penal. Artículo 93°: Dentro de los noventa (90) días calendario siguiente a la fecha en que haya sido mk:@MSITStore:F:\FSCOMM~6\Gaceta. las multas por atraso en el tiempo de ejecución de la obra no podrán ser mayores del quince por ciento (15%) del monto total del contrato.Gaceta Page 29 of 36 presenta por lo menos con quince (15) días calendario de antelación a la fecha de terminación estipulada en el contrato de obra. el contratista deberá entregar al ente contratante los documentos donde conste que los proveedores de los equipos e instalaciones a que se refiere la letra d) de los documentos técnicos señalados en el artículo 2. elaborado en los formularios que al efecto indique el ente contratante. En caso de que quedaran explosivos. se procederá de acuerdo con lo establecido en la ley sobre armas y explosivos y su reglamento y las demás disposiciones legales vigentes sobre la materia. si se hubiera utilizado alguno. sin menoscabo de lo establecido en el literal "a" del artículo 116 de este decreto. c) La constancia conformada por los funcionarios autorizados de que en la obra no quedaren explosivos. numeral 2. elaboradas según las normas vigentes al respecto. CAPITULO II ACEPTACION PROVISIONAL Artículo 91°: El Contratista deberá solicitar por escrito la Aceptación Provisional de la Obra dentro del plazo de sesenta (60) días calendario contados a partir de la fecha del Acta de Terminación. y firmados por el contratista. siempre que tales fallas o defectos no hayan sido causado por el mal uso de los equipos e instalaciones. en hojas transparentes. Dicha solicitud deberá estar acompañada de los siguientes documentos: a) La medición final y el cuadro de cierre como demostración de las cantidades de obra ejecutada. garantizar la buena calidad y funcionamiento de dichos equipos e instalaciones y se comprometen a responder por las fallas o defectos que presenten y a efectuar a sus expensas las reparaciones necesarias durante el lapso de garantía.chm::/Gaceta. Artículo 90°: Si el contratista no terminare los trabajos en el plazo estipulado o en el de la prórroga o prórrogas si las hubiere. En todo caso.
chm::/Gaceta. Artículo 94°: Si el contratante encontrare fallas o defectos en la obra. hará la correspondiente participación al contratista para que realice a sus expensas las reparaciones o reconstrucciones que sean necesarias. y siempre que éste hubiere acompañado a la solicitud todos los documentos señalados en el 91. En este caso se aplicará el procedimiento señalado en el artículo 74 de este decreto.Gaceta Page 30 of 36 presentada la solicitud de Aceptación Provisional de la obra. Artículo 99°: Después de haberse efectuado la Aceptación Provisional y antes de que se lleve a efecto la Recepción Definitiva. Artículo 95°: Si el contratista no comenzare a subsanar en forma debida las fallas o defectos de la obra dentro del término de treinta (30) días calendario contados a partir de la participación que se haya hecho. se procederá a su Aceptación Provisional y se levantará un Acta que firmarán el contratista. mk:@MSITStore:F:\FSCOMM~6\Gaceta. o si habiéndola solicitado no hubiere acompañado alguno o varios de los documentos allí señalados. Artículo 96°: La Aceptación Provisional de la obra se tendrá por efectuada en el caso de que el ente contratante no hubiera manifestado por escrito al Contratista su aceptación u ordenado reparaciones o reconstrucciones dentro los noventa (90) días calendarios siguientes a la fecha en que el contratista hubiere presentado la solicitud de Aceptado Provisional. el ente contratante procederá a una revisión general de ésta. dejando constancia de ella.htm 04/02/2008 . el ingeniero residente y el o los representantes del ente contratante designados al efecto. el ente contratante iniciará por si mismo el procedimiento para dicha aceptación y en ese caso serán cargado al contratista los gastos que le ocasione al ente contratante la obtención de los documentos faltantes. no efectuará al Aceptación Provisional y hará la participación por escrito al contratista. Artículo 98°: El ente contratante podrá efectuar la Aceptación Provisional de la obra aún cuando el contratista no asista al acto o se niegue a suscribir el acta correspondiente. Artículo 97°: Si el contratista no solicitare la Aceptación Provisional de la obra dentro del plazo señalado en el artículo 91. el ente contratante podrá proceder de acuerdo a lo establecido en el artículo 74 de este decreto. si el ente contratante comprobare que alguna parte de la obra ha sido defectuosamente ejecutada o no ha sido hecha de acuerdo con lo previsto en el contrato. a fin de que éste proceda a subsanarlas a sus propias expensas. Si de esa revisión resultare que la obra ha sido ejecutada de acuerdo con el contrato.
o la hubiere hecho sin haber acompañado todos los documentos previstos en dicho artículo.htm 04/02/2008 . las correcciones que hubieren sido ordenadas al contratista. Técnicos del contrato. cuando causas especiales así lo exijan. En este caso. de acuerdo con la Normas Técnicas y las Especificaciones exigidas como parte de los Documentos. equipos y servicios funcionan correctamente. a satisfacción del ente contratante.chm::/Gaceta. Artículo 103°: El lapso de garantía quedará igualmente prorrogado por todo el tiempo que transcurra hasta que hubiere quedado realizadas. el lapso de garantía quedará prorrogado por un período igual al que demore el contratista para presentar la solicitud y los documentos referidos. conforme a lo establecido en el literal "b". tomar posesión de aquellas partes de la obra que se encuentren terminadas. en la que se dejará expresa constancia del estado de la obra. numeral 2. Artículo 104°: Durante el lapso de garantía corresponderá al contratista la realización de los trabajos de conservación y mantenimiento de la obra. contados a partir del término de los sesenta (60) días calendarios establecidos en el citado artículo. CAPITULO III LAPSO DE GARANTIA Y CONSERVACION DE LA OBRA Artículo 101°: En el documento principal se determinará el lapso de garantía necesario para comprobar si la obra no presenta defectos y si sus instalaciones. mk:@MSITStore:F:\FSCOMM~6\Gaceta. del artículo 2 de este decreto. se levantará un acta de entrega de las áreas de que se trate. Este lapso de garantía comenzará a contarse a partir de la fecha del Acta de Terminación de la obra. de los defectos que ésta presente y de las disposiciones sobre su mantenimiento y conservación hasta la Aceptación Provisional. aún cuando no se hubiere efectuado la Aceptación Provisional.Gaceta Page 31 of 36 Artículo 100°: El ente contratante podrá. Artículo 102°: Si el contratista no hubiere hecho la solicitud de Aceptación Provisional dentro del término previsto en el artículo 91.
CAPITULO IV RECEPCION DEFINITIVA Artículo 106°: Concluido el lapso de garantía. el contratista deberá solicitar por escrito al ente contratante la Recepción Definitiva de la obra. el ente contratante podrá proceder a hecerla sin su intervención. serán por cuenta del ente contratante. Si en esa inspección se comprobare que la obra ha sido ejecutada en un todo conforme con lo estipulado en el contrato. Artículo 108°: Si el contratista no presentare la solicitud de Recepción Definitiva de la obra conforme al artículo 106. el ente contratante hará una inspección general de la obra. el finiquito contable. y dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la fecha de presentación de esa solicitud. el ente contratante deberá proceder a realizar los pagos finales al contratista.chm::/Gaceta. a la devolución de las retenciones que aún existieren y a la liberación de las fianzas o garantías que se hubiesen constituido. la cual realizará el corte de cuenta correspondiente. Artículo 110°: Si en el término de noventa (90) días calendario después de presentada la solicitud de Recepción Definitiva de la obra. A estos efectos. a través de la Dirección competente. el ente contratante no hubiere notificado al contratista que debe hacerle reparaciones o Correcciones. la dirección competente del ente contratante realizará. Artículo 107°: Si no se hubiere subsanado las fallas o defectos detectados en la obra en la oportunidad señalada en el artículo 94 y ordenadas al contratista.htm 04/02/2008 .Gaceta Page 32 of 36 Artículo 105°: La reparación de los daños que sufriere la obra durante el lapso de garantía que no sean imputable al contratista. Artículo 109°: Efectuada la Recepción Definitiva. se tendrá por realizada la Recepción Definitiva y se procederá en la forma dispuesta en el artículo anterior. cumplidos los requisitos correspondientes. o de que se tenga mk:@MSITStore:F:\FSCOMM~6\Gaceta. Artículo 111°: Si después de realizada la Recepción Definitiva de la obra. se procederá a su Recepción Definitiva y se levantará el Acta respectiva que firmarán el Ingeniero Residente o el contratista y los representantes del ente contratante designados al efecto. el ente contratante podrá efectuarlas en la forma y con las consecuencias que se indican en el artículo 74 de este Decreto.
la responsabilidad recaerá en la persona natural o jurídica a quien su hubiera contratado dicho estudio. Artículo 113°: En el caso previsto en el artículo anterior. su decisión deberá ser notificada por escrito.. b) El precio de los materiales y equipos que hubiere adquirido el Contratista para ser incorporados a la obra. si la rescisión ocurriere cuando no se hubieren comenzado los trabajos o los que se hubieren ejecutado tengan un valor inferior al treinta por ciento (30%) del monto original del contrato. TITULO VIII RESOLUCION DEL CONTRATO CAPITULO I POR CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA Artículo 112°: El ente contratante podrá desistir en cualquier momento de la construcción de la obra contratada. si fuere el caso. Si los trabajos hubiesen sido comenzados por el contratista. el ente contratante pagará al contratista: a) El precio de la obra efectivamente ejecutada. c) Una indemnización que se estimará así: 1.Un dieciséis por ciento (16%) del valor de la obra no ejecutada.Gaceta Page 33 of 36 por realizada dicha Recepción de conformidad con el artículo 110 de estas condiciones.637 del Código Civil. llegara a comprobarse fehacientemente la existencia del algún vicio o defecto en la construcción de la obra que fueren imputable al contratista. el contratista deberá presentar la justificación de esos gastos al ente contratante con las pruebas correspondientes y. éste deberá hacer a sus expensas las correcciones necesarias. Si se tratare de vicios del suelo no advertidos en el estudio de suelos. mk:@MSITStore:F:\FSCOMM~6\Gaceta. si éste las encontrare conformes.htm 04/02/2008 . a menos que el ente contratante lo autorice para concluir alguna parte de la obra ya iniciada. el cual se determinará de acuerdo con los precios del mercado para el momento de su adquisición. y durante el plazo de diez (10) años previsto en el artículo 1.chm::/Gaceta. aún cuando ésta hubiese sido comenzada y aunque no haya mediado falta del contratista. las someterá a la consideración del órgano contralor. éste deberá paralizarlos y no iniciará ningún otro desde el momento en que reciba la notificación a que se refiere este artículo. En cualquier caso. calculado de acuerdo con el presupuesto vigente del contrato y tomando en cuenta las variaciones que haya experimentado el mismo en los términos de este Decreto. A tal efecto.
b) Acuerde la disolución o liquidación de su empresa. c) Ceda o traspase el contrato. En este caso no procederán las indemnizaciones a que se refiere el literal "c" del artículo 113 de este Decreto. dada por escrito.Un ocho por ciento (8%) del valor de la obra no ejecutada. 4.htm 04/02/2008 . podrá presentar una justificación de esos gastos al ente contratante con las pruebas correspondientes. la someterá a la consideración del órgano contralor a los fines de su pago. sin la previa autorización del ente contratante. solicite se declare judicialmente en estado de atraso o de quiebra. o cuando alguna de esas circunstancias haya sido declarada judicialmente. Artículo 114°: En casos especiales en que el contratista hubiese contraído obligaciones como consecuencia directa del contrato.Un doce por ciento (12%) del valor de la obra no ejecutada. .Un catorce por ciento (14%) del valor de la obra no ejecutada. si la rescisión ocurriere cuando se hubiesen ejecutado trabajos por un valor superior al noventa por ciento (90%) del monto del contrato.chm::/Gaceta. pero inferior al cincuenta por ciento (50%) del mismo. no cubiertas en los pagos previstos en las letras a y b) del artículo anterior. si la rescisión ocurriere cuando se hubiesen ejecutado trabajos por un valor superior al setenta por ciento (70%) del monto del contrato. . 5. si la rescisión ocurriere cuando se hubiesen ejecutado trabajos por un valor superior al cincuenta por ciento (50%) del monto del contrato. 3. cuando el contratista: a) Ejecute los trabajos en desacuerdo con el contrato. y si éste la encontrase conforme.Un diez por ciento (10%) del valor de la obra no ejecutada. si la rescisión ocurriere cuando se hubiesen ejecutado trabajo por un valor superior al treinta por ciento (30%) del monto del contrato. pero inferior al setenta por ciento (70%) del mismo. mk:@MSITStore:F:\FSCOMM~6\Gaceta. .Gaceta Page 34 of 36 2. . o los efectúe en tal forma que no le sea posible concluir la obra en el término señalado. pero inferior al noventa por ciento (90%) del monto del mismo. CAPITULO II POR FALTAS DEL CONTRATISTA Artículo 116°: El ente contratante podrá rescindir unilateralmente el contrato en cualquier momento. Artículo 115°: El ente contratante y el contratista podrán resolver el contrato de común acuerdo cuando las circunstancias lo hagan aconsejable.
chm::/Gaceta. y que no hayan sido enterado al fisco en el plazo de treinta (30) días calendario el contratista pagará intereses al fisco nacional calculados de conformidad con el artículo 58 de este Decreto. concusión. Artículo 117°: Cuando el ente contratante decida rescindir unilateralmente el contrato por haber incurrido el contratista en alguna o algunas de las causales antes indicadas. f) Cometa errores u omisiones de carácter grave en la ejecución de los trabajos. Artículo 119°: En casos de multas o de reintegros que hayan quedado firmes. i) Haya obtenido el contrato mediante tráfico de influencias. Artículo 118°: En los casos en que se acuerde la rescisión del contrato por las causales indemnización. lo notificará por escrito a éste. mk:@MSITStore:F:\FSCOMM~6\Gaceta. suministro de datos falsos. una cantidad que se calculará en la misma forma y cuantía señalada en el literal "c" del artículo 113 para las indemnizaciones a favor del contratista. a juicio del ente contratante. sobornos. h) Esté ejecutando los trabajos en contravención a las disposiciones de la Ley del Ejercicio de la Ingeniería. a menos que el ente contratante lo autorice por escrito a concluir alguna parte ya iniciada de la obra. a los garantes y cesionarios si lo hubiere.htm 04/02/2008 . El monto de dicha indemnización se deducirá de lo que el ente contratante adeude al contratista por cualquier concepto y.Gaceta Page 35 of 36 d) No comience los trabajos en el plazo establecido en el documento principal o en el de la prórroga. comisiones o regalos o haber empleado tales medios para obtener beneficios con ocasión del contrato. si la hubiere. del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales o Instituto Nacional de Cooperación Educativa. se procederá ala ejecución de las garantías otorgadas por el contratista. e) Interrumpa los trabajos por más de cinco (5) días hábiles sin causa justificada. deberá paralizar los trabajos y no iniciará ningún otro. g) Haya sido objeto de sanciones por parte de las autoridades del Ministerio de Trabajo. la Arquitectura y Profesiones Afines. por incumplimiento de las leyes y reglamentos que rigen las materias que les competen. una vez agotada la vía administrativa. k) Cometa cualquier otra falta o incumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato. Tan pronto el contratista reciba dicha notificación. si fuere necesario. siempre que esto se compruebe mediante la averiguación administrativa o judicial que al efecto se practique. sin perjuicio de que se ejerzan las acciones legales correspondientes.
los incumplimientos en que incurriere el contratista y que causaren daño al patrimonio público. 87 y 88 por lo cual el contratista podrá solicitar la devolución de la retención laboral o la liberación de la fianza laboral que la sustituya.Gaceta Page 36 of 36 Artículo 120°: El ente contratante deberá notificar al Registro Nacional de Contratistas. Artículo 122° : Los Ministros del Despacho quedan encargados de la ejecución del presente Decreto.991. a partir de la fecha de entrada en vigencia del presente Decreto. Copia de esta notificación de incumplimiento será remitida al Colegio de Ingenieros de Venezuela. (L. para los efectos de la Ley de Ejercicio de Ingeniería. TITULO IX DISPOSICIONES FINALES Artículo 121° : Estas Condiciones Generales de Construcción para la Ejecución de obras regirán para los contratos que se celebren a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela. a los treinta y un días del mes de julio de mil novecientos noventa y seis. Año 186° de la Independencia. 86.821 de 30 de agosto de 1. y 137° de la Federación.) mk:@MSITStore:F:\FSCOMM~6\Gaceta. reformado por el presente Decreto. Inspector y Supervisor. Dado en Caracas. se regirán por dichas condiciones hasta su total terminación.S. contenidas en el Decreto No. con expresa indicación de los Ingenieros Residentes. con excepción de los artículos 85. Los contratos celebrados durante la vigencia de las Condiciones Generales de Contratación para la Ejecución de Obras. Arquitectura y Profesiones Afines.chm::/Gaceta. 1.htm 04/02/2008 . a los fines de que sean aplicadas las sanciones legales establecidas en la Ley de Licitaciones y su Reglamento.
Documents Similar To Cesiones y Subcontratos
contrato papell LISTO
Predimensionado Madera
apuntes-calculos-adera
Tipos de Conexiones ACERO
Gaceta oficial Nº 40.773 23-10-2015