Source: https://www.ebos.pl/orzeczenie-ms/wyrok-umowa-o-roboty-budowlane-vi-aca-1450-14-sad-apelacyjny-w-warszawie-z-2015-10-21.html
Timestamp: 2018-11-19 05:10:50+00:00
Document Index: 111177083

Matched Legal Cases: ['art. 647', 'art. 647', 'art. 656', 'art. 637', 'art. 65', 'art. 481', 'art. 61', 'art. 455', 'art. 233', 'art. 286', 'art. 316', 'art. 6', 'art. 232', 'art. 386', 'art. 65', 'art. 481', 'art. 647', 'art. 405', 'art. 647', 'art. 405', 'art. 405', 'art. 233', 'art. 286', 'art. 316', 'art. 6', 'art. 232', 'art. 386', 'art. 65', 'art. 481', 'art. 455', 'art. 1025', 'art. 1026', 'art. 385', 'art. 98', 'art. 108']

Orzeczenie VI ACa 1450/14 Sąd Apelacyjny w Warszawie
Sąd Apelacyjny w Warszawie z 2015-10-21
VI ACa 1450/14
art. 647 k.c.
Sygn. akt VI ACa 1450/14
Dnia 21 października 2015 r.
Sędziowie: SA Ewa Stefańska (spr.)
po rozpoznaniu w dniu 7 października 2015 r. w Warszawie
na rozprawie sprawy z powództwa M. S. (1)
sygn. akt XX GC 699/08
II. zasądza od (...) Sp. z o.o. w W. na rzecz M. S. (1) kwotę 5 400 zł (pięć tysięcy czterysta złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.
Powód M. S. (1) wnosił o zasądzenie od pozwanego (...) spółki z o.o. z siedzibą w W. na jego rzecz kwoty 283.076,31 zł wraz z ustawowymi odsetkami za okres od dnia 25 maja 2000 r. do dnia zapłaty. Jako podstawę faktyczną roszczenia wskazał okoliczność, że powód na podstawie łączącej strony umowy wykonał roboty budowlane, za które pozwany częściowo mu nie zapłacił. Brak zapłaty dotyczy dwóch faktur: faktury nr (...) z dnia 15 listopada 1999 r. na kwotę 112.104,59 zł brutto (104.770,65 zł plus 7% podatku VAT) i faktury nr (...) z dnia 14 maja 2000 r. na kwotę 170.971,72 zł brutto (159.786,94 zł plus 7% podatku VAT).
Wyrokiem zaocznym z dnia 8 października 2002 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XX GC 1008/02, Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził od (...) spółki z o.o. z siedzibą w W. na rzecz M. S. (1) kwotę 283.076,31 zł wraz z ustawowymi odsetkami od kwoty 112.104,59 zł od dnia 30 listopada 1999 r. do dnia zapłaty oraz od kwoty 170.971,72 zł od dnia 29 maja 2000 r. do dnia zapłaty.
Pozwany (...) spółka z o.o. z siedzibą w W. wniósł sprzeciw od wyroku zaocznego, domagając się jego uchylenia i oddalenia powództwa w całości. Pozwany twierdził, że powód wykonał roboty budowlane z opóźnieniem i częściowo wadliwie (usterki), zaś części robót nie wykonał w ogóle, w związku z czym istniały podstawy do obciążenia go karami umownymi za opóźnienie. Ponadto powód nie rozliczył się z części dostarczonych mu przez inwestora materiałów i sprzętu, w związku z czym kierownik budowy sporządził protokół różnicowy. Zdaniem pozwanego powód nie miał podstaw do wystawienia przedmiotowych faktur, które nie zostały przez niego zaakceptowane, albowiem uprzednio należało sporządzić obmiar robót, kosztorys powykonawczy i protokół odbioru robót.
W odpowiedzi na sprzeciw powód wyjaśnił, że protokół odbioru robót został sporządzony odręcznie, a pozwany zobowiązał się do spisania go maszynowo i przekazania powodowi. Ponadto wskazał, że świadczył tylko robociznę, więc zarzut nierozliczenia materiałów jest chybiony, przy czym pozwany nie dostarczał mu materiałów na czas. Pozwany wykonał podtorze do żurawia, lecz nie zamontował dźwigu, a następnie postawił (...), co nadal wymagało ręcznego transportu materiałów na IV piętrze. Według powoda objęte umową roboty zostały zakończone w dniu 15 września 1999 r., a potem wykonywane były tylko roboty uzupełniające.
Wyrokiem z dnia 24 lipca 2007 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XX GC 1008/02, Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił wyrok zaoczny, zasądził od (...) spółki z o.o. z siedzibą w W. na rzecz M. S. (1) kwotę 208.651,58 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 3 września 2002 r. do dnia zapłaty i oddalił powództwo w pozostałej części.
Na skutek apelacji obu stron, wyrokiem z dnia 19 listopada 2008 r., wydanym w sprawie o sygn. akt VI ACa 524/08, Sąd Apelacyjny w Warszawie uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania. W uzasadnieniu podano, że przedmiotem postępowania nie było należyte, terminowe wykonanie umowy, a pozwany nie zgłaszał zarzutów z tytułu rękojmi. Wskazano, że pozwany w zasadzie nie kwestionuje zakresu wykonanych robót, lecz raczej ich wartość, skoro twierdzi, że powód zawyżył wartości podane w kosztorysach, podając niewłaściwe obmiary robót i wadliwą stawkę roboczogodziny (którą nowy kierownik budowy zakwestionował począwszy od końca lipca 1999 r.). Zdaniem Sądu odwoławczego biegły sądowy powinien bądź zweryfikować kosztorysy przedstawione przez powoda, bądź sporządzić własne.
Po ponownym rozpoznaniu sprawy, wyrokiem z dnia 29 maja 2014 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XX GC 699/08, Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił wyrok zaoczny i zasądził od (...) spółki z o.o. z siedzibą w W. na rzecz M. S. (1) kwotę 283.076,31 zł wraz z ustawowymi odsetkami za okres od dnia 25 maja 2000 r. do dnia zapłaty.
W dniu 23 marca 1999 r. (...) spółka z o.o. z siedzibą w W. i M. S. (1) zawarli umowę o roboty budowlane, na podstawie której powód zobowiązał się do wykonania stanu surowego otwartego budynku wielorodzinnego (...) przy ulicy (...) w W., w terminie do dnia 15 października 1999 r. Rzeczowy zakres robót strony ustaliły w załączniku nr 1 do umowy. Zgodnie z § 5 ust. 1a i 1b umowy pozwany (jako zamawiający) zobowiązał się zapłacić powodowi (jako wykonawcy) wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu powykonawczego wykonanego w oparciu o sprawdzony przedmiar robót i stawce roboczogodzin (brutto) 12,00 zł. Rozliczenie za wykonane roboty miało się odbywać na podstawie miesięcznych faktur przejściowych, obejmujących 90% robót przyjętych protokołem odbioru, po zakończeniu etapu „piętro wraz ze ściankami działowymi” miało nastąpić wyrównanie do 95% wartości etapu, zaś faktura końcowa na pozostałe 5% wartości wykonanych robót miała zostać wystawiona po zakończeniu i odebraniu robót, w ciągu 20 dni od daty przekazania zmawiającemu stanu surowego otwartego budynku.
Roboty budowlane były wykonywane przez powoda w trudnych warunkach, z uwagi na niezapewnienie mu przez pozwanego dźwigu do transportu pionowego. Pomimo wybudowania torowiska pod dźwig, nie został on dostarczony i transport był wykonywany ręcznie. Prace wykonywano bezpośrednio przy ulicy, na niewielkim placu budowy, bez dogodnego dojazdu na budowę oraz dostatecznego miejsca na składowanie materiałów budowlanych. Z tych powodów, a także z uwagi na nierytmiczne dostarczanie materiałów budowlanych przez pozwanego, organizacja robót na budowie znacznie odbiegała od średnich warunków normowych określonych w katalogach KNR.
Do dnia 31 lipca 1999 r. osobami uprawnionymi przez pozwanego do odbioru faktur od powoda byli kierownik budowy J. P. (1) i zastępca kierownika (...) K. S.. W tym czasie strony zgodnie współpracowały przy wykonaniu umowy. W okresie od rozpoczęcia robót do dnia 29 czerwca 1999 r. M. S. (1) wystawił pozwanemu piętnaście faktur VAT, które zostały w całości zapłacone. Wszystkie faktury zostały wystawione w oparciu o przedstawione przez powoda i zaakceptowane przez pozwanego kosztorysy oraz podpisane przez strony protokoły odbioru. We wszystkich tych fakturach kwota roboczogodziny w stawce 12,00 zł została powiększona o należny podatek VAT. Z tytułu wykonanych robót budowlanych (...) spółka z o.o. z siedzibą w W. zapłaciła M. S. (1) łącznie kwotę 420.403,20 zł.
W sierpniu 1999 r. kierownikiem budowy został M. S. (2) i wówczas relacje stron uległy znacznemu pogorszeniu. Po dniu 1 sierpnia 1999 r. M. S. (1) przedłożył M. S. (2) kosztorysy na wykonane roboty budowlane, lecz nie uzyskały one akceptacji inwestora. W dniu 15 listopada 1999 r. powód wystawił pozwanemu fakturę zaliczkową nr (...) na kwotę 104.770,65 zł plus 7% podatku VAT, tj. kwotę 112.104,59 zł. Następnie w dniu 14 maja 2000 r. powód wystawił pozwanemu fakturę nr (...) na kwotę 159.786,94 zł plus 7% podatku VAT, tj. kwotę 170.971,72 zł.
M. S. (1) wykonał roboty budowlane ogółem na kwotę 686.577,63 zł netto, która powiększona o 7% podatek VAT daje kwotę 734.638,10 zł. (...) spółka z o.o. z siedzibą w W. zapłaciła mu za wykonane roboty budowlane kwotę 420.403,20 zł, zgodnie z wnioskami opinii biegłego sądowego inż. A. B. do zapłaty pozostaje jeszcze kwota 314.234,86 zł.
Pismem z dnia 10 maja 2000 r. M. S. (1) wezwał (...) spółkę z o.o. z siedzibą w W. do zapłaty kwoty 283.076,31 zł, do pisma załączając kopie faktur VAT nr (...). Wezwanie do zapłaty zostało wysłane na adres pozwanego ujawniony w Krajowym Rejestrze Sądowym. Pozwany nie dokonał zapłaty żądanej przez powoda kwoty.
Zdaniem Sądu Okręgowego roszczenie powoda jest zasadne i dlatego powództwo zasługiwało na uwzględnienie w całości.
Sąd pierwszej instancji uznał, że skoro M. S. (1) dochodzi zapłaty za roboty budowlane wykonane na podstawie łączącej go z (...) spółką z o.o. z siedzibą w W. umowy o roboty budowlane, to podstawą prawną jego roszczenia jest art. 647 k.c. Zgodnie z powołanym przepisem przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.
Sąd Okręgowy wskazał, że zasadniczą okolicznością sporną w przedmiotowej sprawie była wartość robót budowlanych wykonanych przez powoda, albowiem zakres wykonanych przez powoda prac jest niesporny, co wynika z uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 listopada 2008 r. (sygn. akt VI ACa 524/08).
Sąd pierwszej instancji stwierdził, iż wprawdzie w toku postępowania pozwany podnosił, że: powód nie wykonał prac w terminie, co mogło stanowić podstawę naliczenia kar umownych, powód pozostaje w zwłoce z usuwaniem wad, a także powód nie rozliczył się z pobranych materiałów i sprzętu, jednakże powyższe twierdzenia pozwanego nie mogły doprowadzić do oddalenia powództwa. Pozwany bowiem nie podniósł i nie skonkretyzował zarzutu potrącenia w zakresie kar umownych za opóźnienie lub odszkodowania za niezwrócone sprzęt i materiały. Sąd Okręgowy podkreślił, że zarzut potrącenia jest formą dochodzenia roszczenia zrównaną w skutkach z powództwem, podlega zatem wymaganiom stawianym wobec pozwu co do określenia żądania, przytoczenia okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie oraz wskazania dowodów. Zgłaszający zarzut potrącenia w procesie ma więc obowiązek określić swoją wierzytelność, wykazać jej istnienie i w kategoryczny sposób wyrazić wolę potrącenia w celu wzajemnego umorzenia skonkretyzowanych wierzytelności (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 kwietnia 2000 r., sygn. akt III CKN 720/98, Lex nr 51368). Sąd pierwszej instancji wskazał, że reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika pozwany w ogóle zarzutu potrącenia nie sformułował, nie podał także skonkretyzowanej co do wysokości, podstaw i sposobu obliczenia wierzytelności, którą można by potrącić z wierzytelności powoda.
W ocenie Sądu Okręgowego twierdzeń procesowych pozwanego nie można też traktować jako zgłoszenia któregokolwiek z roszczeń wymienionych w art. 656 k.c. w zw. z art. 637 k.c. Z przepisów tych wynika, że w przypadku stwierdzenia wad fizycznych przedmiotu umowy o roboty budowlane, inwestorowi przysługuje m.in. uprawnienie do żądania obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. W sprawie z powództwa wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych pozwany mógłby podnieść zarzut skorzystania z roszczenia z tytułu rękojmi. Jednakże treść złożonych przez pozwanego pism procesowych oraz załączonych do nich dokumentów nie pozwalają na uznanie, że pozwany zgłosił skutecznie taki zarzut, na co wskazał również Sąd Apelacyjny w Warszawie w uzasadnieniu wyroku z dnia 19 listopada 2008 r. (sygn. akt VI ACa 524/08).
W celu ustalenia wartość robót budowlanych wykonanych przez powoda, a w konsekwencji wysokości należnego powodowi wynagrodzenia, Sąd Okręgowy dopuścił dowód z opinii biegłego sądowego z zakresu budownictwa. Biegły sądowy inż. A. B. w skorygowanej opinii pisemnej z dnia 14 października 2013 r. wyliczył wartość wykonanych przez powoda robót budowlanych na kwotę 686.577,63 zł, która po powiększeniu o 7 % podatek VAT daje kwotę 734.638,10 zł. Sąd pierwszej instancji ustalił, że ponieważ pozwany zapłacił powodowi za wykonane prace kwotę 420.403,20 zł, do zapłaty pozostaje jeszcze kwota 314.234,86 zł. Dlatego żądanie powoda oznaczone na kwotę 283.076,31 zł jest zasadne w całości.
Zdaniem Sądu Okręgowego opinia sporządzona przez biegłego sądowego inż. A. B. jest rzetelna i dlatego mogła być uznana za podstawę dokonania ustaleń faktycznych w niniejszej sprawie. Biegły w sposób drobiazgowy przeanalizował dostępny mu materiał dowodowy, wydał opinię po dokonaniu wizji lokalnej w miejscu wykonywania prac budowlanych, zaś po stwierdzeniu nieprawidłowości w wyliczeniach kosztorysów złożonych przez powoda, dokonał w części samodzielnych wyliczeń i sporządził kosztorys sprawdzający dla wybranych elementów robót. Opinia ta jest szczegółowa, fachowa i wyczerpująco uzasadniono jej wnioski końcowe. Dlatego Sąd pierwszej instancji nie znalazł podstaw do przeprowadzenia dowodu z opinii innego biegłego sądowego.
W ocenie Sądu pierwszej instancji zgłoszone przez pozwanego zastrzeżenia do powyższej opinii nie zawierają merytorycznych argumentów pozwalających uznać ją za nierzetelną. W szczególności zarzut popełnienia przez biegłego omyłek rachunkowych jest niezasadny, skoro biegły sporządził opinię uzupełniającą, w której skorygował błędy z opinii podstawowej. Biegły przyznał, że błędnie zsumował wartość części kosztorysów i w konsekwencji błędnie wyliczył wartość wskaźnika zmniejszającego na 5,6%, zamiast 12,82%. Konsekwencją błędnego wyliczenia współczynnika był błąd w dalszych wyliczeniach i prawidłowa wartość wykonanych robót wynosi 686.577,63 zł, zamiast 724.934,63 zł. Jest to suma wszystkich wykonanych przez powoda i zweryfikowanych przez biegłego sądowego robót budowlanych. Biegły sądowy wyjaśnił, że wszystkie jego wyliczenia są w kwotach netto, odpowiadających wysokości rzeczywistych nakładów powoda, jednakże - według biegłego sądowego - ich wartość powinna zostać powiększona o podatek VAT w obowiązującej wówczas stawce 7%.
Według Sądu Okręgowego nie można skutecznie czynić biegłemu sądowemu zarzutu, że wkracza on w kompetencje zastrzeżone dla sądu i wypowiada się co do okoliczności spoza zakresu swojej specjalności. Polemika pozwanego z oceną prawną dokonaną przez biegłego sądowego jest zbędna, ponieważ zadaniem biegłego sądowego nie jest rozstrzyganie zagadnień prawnych, a jedynie „naświetlenie wyjaśnianych okoliczności z punktu widzenia wiadomości specjalnych, przy uwzględnieniu udostępnionego mu materiału sprawy” (por. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 marca 2008 r., sygn. akt IV CSK 496/07, Lex nr 465046). Jeśli więc biegły sądowy, z przekroczeniem swoich kompetencji, obok kwestii wymagających wiadomości specjalnych zamieści w opinii także sugestie co do sposobu rozstrzygnięcia kwestii prawnych, podlegają one pominięciu przez sąd.
Sąd Okręgowy nie zgodził się z poglądem pozwanego, że należne powodowi wynagrodzenie należało zmniejszyć o kwoty należne za: dzierżawę szalunków, remont baraku, naprawy elektryczne i roboty wykonane przez innych wykonawców, tj. łącznie o kwotę 47.085,30 zł, albowiem pozwany w niniejszej sprawie nie zgłosił zarzutu potrącenia, ani nie podnosił zarzutów z tytułu rękojmi.
Sąd pierwszej instancji uznał za niesłuszny także zarzut pozwanego dotyczący uwzględnienia przez biegłego sądowego takich elementów wynagrodzenia powoda, jak: praca sprzętu, koszty ogólne i zysk. Pozwany twierdził, że nie miał obowiązku dostarczać powodowi sprzętu i narzędzi, a ponadto wypłacał mu ekwiwalent za brak dźwigu na budowie. Sąd Okręgowy stwierdził, że zgodnie z umową powód wykonywał prace na sprzęcie pozwanego i z materiałów mu powierzonych. Jednakże pozwany dużą część prac organizacyjnych przerzucił na powoda i nieprawidłowo przygotował front robót. Według biegłego sądowego roboty budowalne powinny być prowadzone przy pomocy stacjonarnego dźwigu wieżowego, zaś nakłady roboczogodzin na wykonanie tych samych prac bez dźwigu były większe. Wybudowane podtorze pod dźwig, który nie został zamontowany, dodatkowo utrudniało wykonywanie robót.
Na podstawie opinii biegłego sądowego Sąd Okręgowy również ustalił, że na budowie stosowano pompy do betonu z możliwością podawania mieszkanki na odległość 15 m, w związku z czym należało uwzględnić dodatkowy transport poziomy (dostarczenie betonu taczkami). Biegły sądowy wyjaśnił także, iż ze względu na mały plac budowy dostarczanie materiałów było utrudnione. Dlatego uzasadnione było doliczenie przez powoda kosztów rozładunku i transportu materiałów, obok zaoferowanego przez pozwanego ryczałtu za brak dźwigu, albowiem ryczałtowa opłata nie była adekwatna do poniesionych przez powoda kosztów.
Sąd pierwszej instancji wskazał, że biegły sądowy skorygował wartość sporządzonych przez powoda kosztorysów o wskaźnik zmniejszający 12,82%, uznając, że są one zawyżone. Za nietrafny uznał więc zarzut pozwanego, że biegły sądowy nie zweryfikował kosztorysów powoda i uznał wskazane w nich pozycje za prawidłowe. Sąd Okręgowy uznał za niecelowy wniosek pozwanego o zlecenie biegłemu sądowemu sporządzenia samodzielnie wszystkich kosztorysów robót wykonanych przez powoda, przy uwzględnieniu stawki robocizny 12,00 zł brutto za roboczogodzinę oraz obowiązujących przepisów dotyczących kosztorysowania. Wyjaśnił, że biegły sądowy zweryfikował kosztorysy sporządzone przez powoda pod względem ilości wykonanych robót i zastosowanych norm jednostkowych według Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). Biegły sądowy częściowo samodzielnie ustalił wartość wykonanych przez powoda robót, obniżając ją. Dlatego niecelowe byłoby zlecenie biegłemu sądowemu wykonanie samodzielnie wszystkich kosztorysów.
Sąd Okręgowy uznał za niezasadny wniosek pozwanego o dopuszczenie dowodu z opinii innego biegłego sądowego. Powołał się na utrwalony pogląd judykatury, że sąd rozpoznający sprawę powinien zażądać dodatkowej opinii innych biegłych tylko wówczas, jeżeli występuje rozbieżność, niezupełność lub niejasność opinii, a materiał dowodowy nie daje podstawy do oparcia się wyłącznie na opinii jednego biegłego (por. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8 lutego 2002 r., sygn. akt II UKN 112/01, OSNP 2003, nr 23, poz. 580). Tymczasem w niniejszej sprawie sytuacja taka nie miała miejsca. Sąd pierwszej instancji wyjaśnił ponadto, ze potrzeba powołania innego biegłego sądowego musi wynikać z okoliczności sprawy, a nie z samego niezadowolenia strony z dotychczasowej złożonej opinii (por. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 10 stycznia 2001 r., sygn. akt II CKN 639/99, Lex nr 53135).
W ocenie Sądu Okręgowego nie ma racji pozwany twierdząc, że powód zawyżył kosztorysy powykonawcze, stosując w nich stawki roboczogodziny 12,00 zł plus 7% podatek VAT. Wskazał, że w § 5 ust. 1a umowy strony uzgodniły stawkę 12,00 zł brutto za roboczogodzinę. Według powoda stawka brutto zawierała w sobie narzuty wynikające z nakładów według Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR), tj. koszty bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk., lecz nie obejmowała podatku VAT. Natomiast według pozwanego stawka brutto zawierała już podatek VAT. W ocenie Sądu pierwszej instancji powołany zapis umowy nie jest dostatecznie jasny, a więc wymaga wykładni.
Sąd pierwszej instancji wyjaśnił, że zgodnie z art. 65 § 2 k.c. wykładnia umów powinna uwzględniać przede wszystkim rzeczywistą wolę stron i cel umowy. Dokonanie wykładni umowy wymaga więc analizy nie tylko samych jej postanowień, lecz także wcześniejszych i późniejszych oświadczeń oraz zachowań stron umowy. Jeśli na tej podstawie nie uda się stwierdzić takiego samego rozumienia przez strony postanowienia umowy, należy mieć na względzie ochronę zaufania adresata oświadczenia woli. Przy tym, odbiorca oświadczenia woli może skutecznie powoływać się na sens przez siebie rozumiany tylko wtedy, gdy każdy uczestnik obrotu znajdujący się w podobnej sytuacji, a w szczególności dysponujący takim samym zakresem wiedzy o oświadczeniu i okolicznościach jego złożenia, rozumiałby tak samo jego znaczenie. Decyduje zatem normatywny i zindywidualizowany punkt widzenia odbiorcy, który z należytą starannością dokonuje interpretacji zmierzającej do odtworzenia treści myślowych składającego oświadczenie woli.
Po dokonaniu powyższej analizy Sąd Okręgowy uznał, że w niniejszej sprawie rzeczywistą wolą stron było przyjęcie do kosztorysowania stawki 12,00 zł brutto za roboczogodzinę, która zawierała narzuty wynikające z nakładów według Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR), tj. koszty bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk, lecz nie obejmowała podatku VAT. Taka wykładnia § 5 ust. 1a umowy wynika przede wszystkim z dotychczasowych zasad współpracy stron. W judykaturze przyjmuje się bowiem, że dla oceny, jak strony rzeczywiście pojmowały oświadczenie woli w chwili jego złożenia, może mieć znaczenie także ich postępowanie po złożeniu oświadczenia, np. sposób wykonania umowy (por. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 lutego 1998 r., sygn. akt I PKN 532/97, OSNAPiUS 1999, nr 3. poz. 81).
Sąd pierwszej instancji wskazał, że do dnia 30 lipca 1999 r. wszystkie piętnaście faktur VAT wystawionych przez powoda obejmowało stawkę roboczogodziny 12,00 zł plus podatek VAT i były one przez pozwanego przyjmowane oraz terminowo płacone. Płacąc umówione wynagrodzenie pozwany przyznawał, że faktury były prawidłowo wystawione. Dopiero po wykonaniu przez powoda 69% robót pozwany po raz pierwszy zgłosił zarzut, że stawka roboczogodziny została przez powoda zawyżona. Zeznając w charakterze strony prezes zarządu pozwanej spółki tłumaczył, iż takie postępowanie wynikało z faktu, że ostateczne rozliczenie stron miało nastąpić fakturą końcową, od której zamierzano odjąć nadpłacone kwoty podatku VAT. Sądu Okręgowy ocenił te zeznania jako niewiarygodne, albowiem zgodnie z zasadami doświadczenia życiowego nie jest prawdopodobne, aby profesjonalny podmiot gospodarczy płacił zawyżone faktury VAT, mając tego świadomość. Zasadne jest więc przyjęcie, że pozwany płacił powodowi wynagrodzenie w umówionej wysokości, uwzględniającej stawki robocizny 12,00 zł brutto plus podatek VAT.
Sąd pierwszej instancji ustalił, że uzgodniona przez strony w umowie stawka robocizny 12,00 zł brutto obejmowała narzuty, tj. koszty bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk, lecz nie obejmowała podatku VAT. Wskazał, że z opinii biegłego sądowego inż. A. B. wynika, iż stawka ta była średnią stawką roboczogodziny dla województwa (...) w I/II kwartale 1999 r., zaś w nazewnictwie kosztorysowym pod pojęciem „stawki roboczogodziny brutto” przyjmuje się wielkość stawki roboczogodziny bezpośredniej netto powiększonej o wskaźniki narzutów zgodnie z zasadami kosztorysowania. Według biegłego sądowego umówienie się przez strony na stawkę 12,00 zł obejmująca podatek VAT było niemożliwe, gdyż byłaby to stawka „karygodnie niska” i taka stawka nie występowała na rynku w okresie, w którym roboty budowlane były wykonywane przez powoda. Na obszarze W. rynkowa stawka roboczogodziny wynosiła wówczas 6,70 zł, która wraz z narzutami dawała stawkę 12,00 zł bez podatku VAT.
O odsetkach ustawowych od kwoty głównej Sąd Okręgowy orzekł zgodnie z żądaniem powoda sformułowanym na rozprawie w dniu 3 lutego 2014 r., zasądzając je od dnia 25 maja 2000 r. do dnia zapłaty, na podstawie art. 481 § 1 i 2 zdanie pierwsze k.c. Sąd pierwszej instancji wyjaśnił, że powód wezwał pozwanego do zapłaty kwoty dochodzonej pozwem pismem z dnia 10 maja 2000 r., które nadał listem poleconym na adres pozwanego ujawniony w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wprawdzie pozwany podnosił, że pisma tego nie otrzymał z uwagi na zmianę adresu spółki i na tej podstawie opierał twierdzenie, że ewentualnymi odsetkami należałoby go obciążyć dopiero od dnia doręczenia mu odpisu pozwu. Jednakże Sąd pierwszej instancji nie zgodził się z tym stanowiskiem uznając, że powód skutecznie wezwał pozwanego do zapłaty na jego adres ujawniony w rejestrze, a więc jego oświadczenie zostało złożone z chwilą, gdy pozwany mógł zapoznać się z jego treścią (art. 61 § 1 k.c.) i pozwany powinien niezwłocznie po wezwaniu spełnić świadczenie (art. 455 k.c.). Natomiast nieujawnienie w rejestrze nowego adresu pozwanej spółki nie może obciążać powoda jako strony umowy.
Od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie apelację wniósł pozwany (...) spółki z o.o. z siedzibą w W..
Apelacją pozwany zaskarżył wyrok w całości i wnosił o jego zmianę poprzez oddalenie powództwa w całości, ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania. Wyrokowi Sądu Okręgowego pozwany zarzucił:
1) sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego materiału dowodowego, w szczególności poprzez:
a) przyjęcie, że wartość prac wykonanych przez powoda wynosi 686.577,63 zł netto, a z uwzględnieniem 7% podatku VAT kwotę 734.638,10 zł, oraz że do zapłaty pozostaje kwota 314.234,86 zł - podczas gdy powód nigdy nie wzywał pozwanego do zapłaty za wykonane prace w takiej wysokości i ustalona przez sąd wartość prac jest o przeszło 30.000 zł wyższa; aniżeli żądał powód w pozwie;
b) przyjęcie, że pozwany nie zapewnił dźwigu na placu budowy, podczas gdy nawet powód przyznał, że na placu budowy stał dźwig (...), jednak wykonawca nie miał odpowiednich pracowników do obsługi tego dźwigu, a ponadto budowa była obsługiwana z dźwigów samochodowych, co wynika z zeznań pozwanego;
c) uznanie, że pozwany nieprawidłowo zorganizował front robót, podczas gdy pozwany wykonał wszystkie obowiązki w zakresie zorganizowania frontu robót, w szczególności terminowo dostarczał wszystkie materiały i własny sprzęt do budowy, a powód miał świadomość warunków, w jakich prowadzona będzie budowa;
2) naruszenie art. 233 § 1 k.p.c. i art. 286 k.p.c. poprzez dowolną ocenę zebranego materiału dowodowego, z przekroczeniem zasad logiki, wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego oraz pominięcie zaoferowanych dowodów, w szczególności wobec:
a) oddalenia wniosku pozwanego o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii innego biegłego sądowego niż biegły A. B., pomimo uzasadnionych zarzutów pozwanego do opinii biegłego A. B. wykazujących, że opinia tego biegłego jest nierzetelna i mało wiarygodna;
b) oparcie rozstrzygnięcia na opinii biegłego A. B., która powinna być pominięta przez sąd jako dowód, albowiem jest wadliwa, rażąco nierzetelna, w szczególności:
- jest wewnętrznie sprzeczna, albowiem z jednej strony biegły określa wartość prac na kwotę nawet wyższą aniżeli określał to powód w złożonych przez siebie kosztorysach (o przeszło 30.000 zł), natomiast z drugiej strony biegły przyjmuje, że powód zawyżył wartość prac w sporządzonych przez siebie kosztorysach o 12,82%, przez co wnioski zawarte w opinii biegłego są nielogiczne i wzajemnie się wykluczają;
- jest niefachowa, ponieważ zawiera liczne błędy rachunkowe, w szczególności w pierwotnej opinii pisemnej biegły popełnił błąd skutkujący zawyżeniem wartości robót o kwotę kilkudziesięciu tysięcy złotych (na korzyść powoda), co wobec wielu zawartych w opinii stwierdzeń biegłego (w których biegły wkracza w kompetencje sądu i ocenia kwestie faktyczne oraz prawne, nie będąc to tego zobowiązanym ani upoważnionym) wymownie świadczy o stronniczości biegłego, jego serdecznym nastawieniu do powoda oraz nieprzychylnym traktowaniu pozwanego i jego stanowiska w sporze;
- bezzasadnie podwyższa wynagrodzenie powoda i uwzględnia dodatkowo takie elementy, jak praca sprzętu, koszty ogólne i zysk, podczas gdy umowa nie uzależniała wynagrodzenia od tych wskaźników, a powód wykonywał prace budowlane przy użyciu sprzętu i materiałów dostarczonych przez pozwanego;
- jest niekompletna, albowiem biegły nie dokonywał oceny kosztorysów różnicowych pozwanego i innych dokumentów, na podstawie których pozwany wskazywał znacznie niższą wartość robót wykonanych przez powoda;
c) pominięcie przy ocenie dowodów:
- protokołu różnicowego sporządzonego w dniu 29 września 1999 r. przez M. S. (2), w którym kierownik budowy sprawdził merytorycznie wszystkie kosztorysy dostarczone przez powoda i skorygował je do wartości rzeczywistych nakładów, zgodnie z prawidłowymi obmiarami i normami KNR;
- zeznań świadków M. S. (2), K. S., A. P., J. C. i T. Ś. oraz przesłuchania w charakterze strony pozwanej członka zarządu spółki A. S. – pomimo, że dotyczyły one tych samych okoliczności co zeznania świadka J. P. (2) i powoda, jednakże tylko te drugie zeznania sąd ma na uwadze przy ustalaniu stanu faktycznego, zaś zeznania w/w osób sąd uznaje za nieistotne;
3) naruszenie art. 316 § 1 k.p.c. poprzez wydanie wyroku w sytuacji, gdy niniejsza sprawa nie została dostatecznie wyjaśniona i konieczne w tym celu było dopuszczenie dowodu z opinii innego biegłego, w szczególności że w trakcie postępowania nie ustalono, czy oraz w jakiej wysokości należy się powodowi wynagrodzenie za wykonane przez niego prace budowlane oraz jaka była wartość robót i materiałów zgłaszanych przez pozwanego do potrącenia;
4) naruszenie art. 6 k.c. w zw. z art. 232 k.p.c. poprzez przyjęcie, że:
a) powód udowodnił dochodzone w niniejszej sprawie roszczenie o zapłatę zarówno co do zasady, jak i wysokości, podczas gdy powód nie wykazał wartości wykonanych na budowie robót, co powinno skutkować oddaleniem powództwa w całości;
b) pozwany nie przedstawił dowodów na okoliczność wysokości kosztów, jakie zgłaszał do potrącenia, pomimo że pozwany - podobnie jak i powód - złożył do akt kosztorysy (różnicowe) i inne dokumenty oraz wnosił o ich zweryfikowanie przez biegłego, czego biegły w żaden sposób nie uczynił;
5) naruszenie art. 386 § 6 k.p.c. poprzez nieuwzględnienie wskazań Sądu Apelacyjnego w Warszawie co do dalszego postępowania w sprawie, zawartych w uzasadnieniu wyroku z dnia 19 listopada 2008 r., w szczególności wytycznych w zakresie wymogów, jakie powinna spełniać opinia biegłego, aby mogła następnie stanowić podstawę rozstrzygnięcia w sprawie;
1) naruszenie art. 65 § 1 i § 2 k.c. poprzez dokonanie wykładni postanowień umowy stron w sposób rażąco sprzeczny z treścią zawartej umowy, która wprost określała wysokość wynagrodzenia za 1 roboczogodzinę na kwotę 12 zł brutto, co przesądza o tym, że w chwili zawierania umowy zgodny zamiar i wola stron były takie, że powodowi za każdą roboczogodzinę należała się stawka 12 zł z uwzględnieniem podatku VAT, a tym samym powód nie miał prawa doliczać do wynagrodzenia kwoty 7 % tytułem podatku VAT, zaś odmienne stanowisko sądu skutkowało dokonaniem wykładni oświadczeń woli stron umowy w sposób całkowicie sprzeczny z jednoznacznym i wyraźnym brzmieniem umowy;
2) naruszenie art. 481 § 1 i § 2 k.c. poprzez zasądzenie od pozwanego świadczenia wraz z odsetkami od dnia 25 maja 2000 r. zamiast od daty uprawomocnienia się wyroku w sprawie, pomimo, że wysokość wynagrodzenia powoda nie została wcześniej zweryfikowana, a tym samym powód nie powinien (na skutek obowiązku zapłaty odsetek) ponosić kosztów ok. trzykrotnie wyższych aniżeli sama kwota wynagrodzenia powoda dlatego, że niniejsze postępowanie toczy się od kilkunastu lat.
Powód M. S. (1) wnosił o oddalenie apelacji i zasądzenie od pozwanego na jego rzecz kosztów postępowania odwoławczego.
Sąd Okręgowy dokonał prawidłowych ustaleń faktycznych i Sąd Apelacyjny przyjmuje je za własne, przy czym Sąd odwoławczy uzupełnił je o okoliczności wynikające z postępowania dowodowego przeprowadzonego w postępowaniu apelacyjnym. Także rozważania prawne Sądu pierwszej instancji są w większości prawidłowe, chociaż wymagają uzupełnienia.
Postanowieniem z dnia 31 marca 2015 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie dopuścił z urzędu dowód z uzupełniającej pisemnej opinii biegłego sądowego inż. A. B. na okoliczność ustalenia wartości robót wykonanych przez powoda na podstawie umowy o roboty budowlane z dnia 23 marca 1999 r. oraz odrębnie robót dodatkowych (nieobjętych umową), po dokonaniu analizy kosztorysów sporządzonych przez powoda oraz analizy weryfikacji tych kosztorysów dokonanej przez pozwanego, z wyjaśnieniem prawidłowej podstawy wyceny każdej z pozycji w przypadku występowania różnić wyceny obu stron (k. 1709 akt).
W ocenie Sądu odwoławczego w przedmiotowej sprawie niezbędne było przeprowadzenie powyższego dowodu, albowiem Sąd Okręgowy nie dostrzegł, że powód domagał się zapłaty dochodzonej pozwem kwoty częściowo tytułem zapłaty za roboty wykonane na podstawie łączącej strony umowy o roboty budowlane, zaś częściowo tytułem zapłaty za tzw. roboty uzupełniające, tj. nieobjęte umową. Wynika to m.in. z treści pisma procesowego powoda z dnia 15 marca 2004 r. (k. 192 akt), w którym M. S. (1) wyjaśnił, że robotami dodatkowymi było rozkucie słupów żelbetowych i ław fundamentowych. Wykonanie przez powoda robót dodatkowych, które nie zostały objęte przez strony protokołami konieczności i aneksami do umowy, powoduje, że podstawą prawną zasądzenia od pozwanego na rzecz powoda należnej z tego tytułu kwoty nie może być art. 647 k.c., lecz powinien być to art. 405 k.c. W tej sytuacji konieczne było ustalenie, jakie roboty zostały wykonane przez powoda na podstawie umowy o roboty budowlane i jaka była ich wartość, a także jakie roboty wykonał powód bezumownie i jaka była ich wartość (odpowiadająca wielkości wzbogacenia pozwanego).
Ze sporządzonej w postępowaniu odwoławczym uzupełniającej opinii pisemnej z dnia 2 lipca 2015 r. biegłego sądowego inż. A. B. (k. 1728 i nast. akt) wynika, że wartość robót wykonanych przez powoda na podstawie łączącej strony umowy wyniosła 630.492,23 zł plus podatek VAT (według powoda wartość tych robót wyniosła 717.566,96 zł plus podatek VAT, a według pozwanego wartość ta wyniosła 515.106,92 zł plus podatek VAT). Biegły sądowy zauważył, że gdy przeliczy się wartość robót wskazaną przez pozwanego ze stawki roboczogodziny 9,50 zł do stawki 12,00 zł, jego wyliczenie wzrośnie do kwoty 591.753,36 zł plus podatek VAT, a więc kwoty o 38.738,87 zł plus podatek VAT mniejszej od kwoty wskazanej przez powoda. Natomiast wartość robót wykonanych przez powoda jako roboty dodatkowe (tj. bezumownie) biegły sądowy określił na kwotę 28.292,32 zł plus podatek VAT. Według biegłego sądowego powód wykonał na rzecz pozwanego roboty budowlane o wartości łącznie 658.784,59 zł plus podatek VAT. Biegły sądowy zauważył, że jest to kwota o 17.456,71 zł plus podatek VAT niższa od wskazywanej przez powoda (k. 1753-1754 akt).
W piśmie procesowym z dnia 24 lipca 2015 r. (k. 1767 akt) pełnomocnik pozwanego zgłosił zarzuty do powyższej opinii. Zarzucił, że biegły sądowy: nie zweryfikował wyliczeń pozwanego, a wyłącznie wyliczenia powoda; w każdej z opinii podaje inną kwotę; niezasadnie uwzględnił transport poziomy, skoro powodowi wypłacany był ryczałt za brak dźwigu na budowie; nie uwzględnił faktu, że pozwany zapewnił powodowi szalunki systemowe; wadliwie uwzględnił stawkę roboczogodziny w wysokości 12,00 zł brutto plus podatek VAT.
Do powyższych zarzutów biegły sądowy inż. A. B. ustosunkował się na piśmie (k. 1778 akt), a także ustnie (k. 1796 akt). W piśmie z dnia 1 października 2015 r. biegły sądowy wyjaśnił, że zweryfikował wszystkie złożone do akt sprawy kosztorysy, zaś weryfikacja sporządzonego przez kierownika budowy M. S. (2) „Zestawienia różnic kosztorysowych” nie była możliwa, albowiem dokument ten nie zawiera wyliczeń, zaś same liczby podane w zestawieniu nie nadają się do sprawdzenia. Jedynym nadającym się do sprawdzenia kosztorysem przedstawionym przez pozwanego był kosztorys wykonany przez poprzedniego kierownika budowy J. P. (1). Ponadto biegły sądowy wyjaśnił, że w większości różnice między obliczeniami obu stron wynikają z zastosowania różnych stawek robocizny (zawierającej lub niezawierającej podatek VAT). Zdaniem biegłego sądowego, z uwagi na obciążającą pozwanego wadliwą organizację robót, uwzględnienie kosztów transportu poziomego było zasadne. Natomiast różnice wartości robót w sporządzonych opiniach wynikają z zastosowania innej metodologii obliczeń. Analogiczne wyjaśnienia złożył biegły sądowy ustnie podczas rozprawy apelacyjnej w dniu 7 października 2015 r., wskazując dodatkowo, że jego opinia uwzględnia wykorzystanie szalunków systemowych.
W ocenie Sądu Apelacyjnego opinia uzupełniająca biegłego sądowego inż. A. B. jest rzetelna, fachowa i należycie uzasadniona, a zatem może być podstawą ustaleń faktycznych dokonanych uzupełniająco przez Sąd Apelacyjny w postępowaniu odwoławczym. Podniesione przez pozwanego zarzuty do tej opinii są niezasadne i stanowią w większości powtórzenie zarzutów podnoszonych przed Sądem Okręgowym, do których Sąd ten trafnie ustosunkował się w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku. Niezasadność tych zarzutów wynika także z treści wyjaśnień biegłego sądowego zawartych w piśmie z dnia 1 października 2015 r. oraz w wyjaśnieniach ustnych z dnia 7 października 2015 r. Biegły sądowy wyjaśnił bowiem, że weryfikacja przez niego „Zestawienia różnic kosztorysowych” sporządzonego przez kierownika budowy M. S. (2) nie jest możliwa, z uwagi na nie podanie sposobu wyliczenia wskazanych tam kwot.
Sąd Apelacyjny ustalił na podstawie sporządzonej w toku postępowania odwoławczego opinii biegłego sądowego inż. A. B., że wartość robót wykonanych przez powoda na podstawie łączącej strony umowy wyniosła 630.492,23 zł plus podatek VAT (tj. 674.626,70 zł), wartość robót wykonanych przez powoda jako roboty dodatkowe (tj. bezumownie) wyniosła 28.292,32 zł plus podatek VAT (tj. 30.272,80 zł), zaś łączna wartość robót budowlanych wykonanych przez powoda na rzecz pozwanego wyniosła 658.784,59 zł plus podatek VAT (tj. 704.899,50 zł). W niniejszej sprawie niesporne jest, że z tytułu wykonanych robót budowlanych (...) spółka z o.o. z siedzibą w W. zapłaciła M. S. (1) łącznie kwotę 420.403,20 zł. W związku z tym do zapłaty pozostała jeszcze kwota 284.496,30 zł, która nieznacznie przewyższa dochodzoną pozwem kwotę 283.076,31 zł. Dlatego pomimo częściowej zmiany ustaleń faktycznych, zaskarżony wyrok odpowiada prawu.
W ocenie Sądu Apelacyjnego wskazany przez Sąd pierwszej instancji art. 647 k.c. może być podstawą prawną zasądzenia od pozwanego na rzecz powoda tylko kwoty 254.223,50 zł, stanowiącej różnicę kwot 674.626,70 zł i 420.403,20 zł. Jedynie ta kwota bowiem stanowi wynagrodzenie należne powodowi za roboty wykonane na podstawie łączącej strony umowy o roboty budowlane. Natomiast podstawą domagania się przez powoda zapłaty pozostałej kwoty 28.852,81 zł może być wyłącznie art. 405 k.c., skoro roboty dodatkowe nie zostały objęte przez strony aneksem do umowy o roboty budowlane, pomimo że ich wykonanie było zlecane przez pozwanego powodowi.
Zgodnie z treścią art. 405 k.c. kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości. W niniejszej sprawie nie ulega wątpliwości, że otrzymując od powoda usługę polegającą na wykonaniu robót dodatkowych, pozwany uzyskał jego kosztem korzyść majątkową polegająca na zaoszczędzeniu wydatków, które musiałby ponieść zlecając wykonanie tych prac innemu wykonawcy. Wartość tej korzyści została wyceniona przez biegłego sądowego i Sąd odwoławczy uznał, że wycena ta odpowiada rynkowej wartości uzyskanej przez pozwanego korzyści.
Zdaniem Sądu Apelacyjnego podniesione w apelacji zarzuty są nietrafne. W szczególności nie ma racji pozwany zarzucając sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego materiału dowodowego, w szczególności poprzez: przyjęcie wartości wykonanych prac o przeszło 30.000 zł wyższej, niż żądał powód w pozwie; przyjęcie, że pozwany nie zapewnił dźwigu na placu budowy, podczas gdy powód przyznał, iż na placu budowy stał dźwig (...); przyjęcie, że pozwany nieprawidłowo zorganizował front robót. Kwestia wysokości kwoty dochodzonej pozwem nie mieści się bowiem w sferze ustaleń faktycznych, lecz określa zakres przedmiotowy powództwa. W przedmiotowej sprawie powód domagał się zasądzenia od pozwanego na jego rzecz kwoty 283.076,31 zł i tę właśnie kwotę zasądził na jego rzecz Sąd pierwszej instancji zaskarżonym wyrokiem. Natomiast ustalenia faktyczne dotyczące obecności dźwigu na budowie i sposobu zorganizowania robót zostały oparte na opinii biegłego sądowego, której wnioski zostały uznane przez Sąd Okręgowy za rzetelne, kompletne i fachowe.
Nie ma również racji pozwany zarzucając naruszenie art. 233 § 1 k.p.c. i art. 286 k.p.c. Zarzuty te oparte są na twierdzeniu, że Sąd Okręgowy wadliwie oddalił wniosek pozwanego o dopuszczenie dowodu z opinii innego biegłego sądowego niż biegły A. B., albowiem powyższy biegły sporządził nierzetelną opinię. W ocenie Sądu odwoławczego wniosek pozwanego podlegał oddaleniu, gdyż samo niezadowolenie strony z dotychczasowej opinii biegłego nie może skutkować dopuszczaniem kolejnych dowodów, aż do uzyskania opinii o treści odpowiadającej stronie. W konsekwencji niezasadny jest też zarzut naruszenia art. 316 § 1 k.p.c. poprzez wydanie wyroku w sytuacji, gdy sprawa nie została dostatecznie wyjaśniona i konieczne było dopuszczenie dowodu z opinii innego biegłego.
Zdaniem Sądu Apelacyjnego kwestionowana opinia biegłego sądowego inż. A. B. jest rzetelna, a ponadto w toku postępowania odwoławczego biegły sporządził opinię uzupełniającą, która pozwoliła na wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości. W pierwotnej opinii biegły sądowy rzeczywiście nie ustrzegł się błędów rachunkowych, jednakże skorygował je w opinii uzupełniającej. Także w kolejnej opinii uzupełniającej, sporządzonej w toku postępowania odwoławczego, nie występują błędy rachunkowe, a przynajmniej pozwany nie wskazywał na ich istnienie. Ponadto Sąd odwoławczy w całości podziela rozważania Sądu Okręgowego dotyczące: pominięcia przez sąd rozważań biegłego sądowego wykraczających poza jego kompetencje; zasadności uwzględnienia w kosztorysie tzw. narzutów w postaci pracy sprzętu, kosztów ogólnych i zysku; niemożności weryfikacji „Zestawienia różnic kosztorysowych”.
Z przyczyn wskazanych powyżej niezasadny jest zarzut pominięcia dowodu w postaci protokołu różnicowego sporządzonego w dniu 29 września 1999 r. przez M. S. (2), a także zarzuty pominięcia dowodów z zeznań świadków M. S. (2), K. S., A. P., J. C. i T. Ś. oraz przesłuchania w charakterze strony pozwanej członka zarządu spółki A. S.. Z uzasadnienia zaskarżonego wyroku wynika bowiem, że podstawą ustaleń faktycznych Sądu pierwszej instancji były raczej dowody z dokumentów oraz opinii biegłego, a nie dowody ze źródeł osobowych.
Nie ma racji pozwany zarzucając naruszenie art. 6 k.c. w zw. z art. 232 k.p.c. poprzez przyjęcie, że powód udowodnił dochodzone w niniejszej sprawie roszczenie, zaś pozwany nie przedstawił dowodów na okoliczność wysokości zgłaszanych do potrącenia kosztów. W ocenie Sądu Apelacyjnego roszczenie powoda zostało udowodnione dowodami z dokumentów oraz z opinii biegłego sądowego, które zostały uznane za rzetelne i wiarygodne. Natomiast pozwany - jak słusznie wyjaśnił Sąd Okręgowy w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku - w niniejszej sprawie nawet nie zgłosił należycie zarzutu potrącenia. Złożenia oświadczenia woli o potrąceniu nie można zastąpić złożeniem do akt sprawy różnych dokumentów i domaganiem się od sądu, aby ten samodzielnie wyliczył wysokość rzekomo należnych kwot. Wskazać należy, że także w apelacji pozwany nie sprecyzował, jakie kwoty i z jakiego tytułu miałyby być potrącone.
Niesłuszny jest też zarzut naruszenia art. 386 § 6 k.p.c. poprzez nieuwzględnienie wskazań dotyczących opinii biegłego wynikających z uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 listopada 2008 r. (sygn. akt VI ACa 524/08). Kwestionowana opinia jest rzetelna, a ponadto w toku postępowania odwoławczego biegły sporządził opinię uzupełniającą, w której wyjaśnił przyczyny niemożności weryfikacji „Zestawienia różnic kosztorysowych”. W opinii sporządzonej w toku postępowania odwoławczego biegły sądowy przyjął też inną metodologię badań, albowiem odstąpił od sporządzania własnych kosztorysów odnośnie części robót i poprzestał na weryfikacji kosztorysów powykonawczych sporządzonych przez powoda, zgodnie z przyjętą tezą dowodową.
Nie ma racji pozwany zarzucając naruszenie art. 65 § 1 i § 2 k.c. poprzez dokonanie wykładni postanowień umowy stron w sposób rażąco sprzeczny z treścią zawartej umowy. Sąd Apelacyjny w całości podziela pogląd prawny Sądu pierwszej instancji w tym przedmiocie, wraz z jego uzasadnieniem. Skoro w okresie do końca lipca 1999 r. strony rozliczały się z zastosowaniem stawki robocizny w wysokości 12,00 zł brutto powiększonej o 7% podatek VAT, to należy przyjąć, że postępowały zgodnie z treścią postanowienia § 5 ust. 1a umowy, które rozumiały tak samo. Dopiero zmiana osoby pełniącej funkcję kierownika budowy, która dokonała reinterpretacji umowy, doprowadziła do zmiany stanowiska pozwanego w tej kwestii. Jednakże zmiana ta, w ocenie Sądu odwoławczego, nie może wpłynąć na zmianę treści uzgodnień stron przyjętych w dacie zawierania umowy, albowiem ta właśnie chwila jest miarodajna dla oceny ich treści.
Niesłuszny jest zarzut naruszenia art. 481 § 1 i § 2 k.c. poprzez zasądzenie od pozwanego świadczenia wraz z odsetkami od dnia 25 maja 2000 r. zamiast od daty uprawomocnienia się wyroku w sprawie, pomimo, że wysokość wynagrodzenia powoda nie została wcześniej zweryfikowana. Sąd Okręgowy ustalając datę zasądzenia odsetek od kwoty głównej słusznie odwołał się do treści art. 455 k.c., a więc do daty wezwania pozwanego do zapłaty. Nie ma racji pozwany twierdząc, że zasądzona od niego na rzecz powoda kwota została „zweryfikowana” dopiero z chwilą wydania prawomocnego wyroku. Kwota ta była należna już z chwilą doręczenia mu przez powoda wezwania do zapłaty, zaś decyzję o oczekiwaniu z zapłata na wydanie prawomocnego wyroku pozwany podjął na własne ryzyko.
Uzupełniająco wskazać należy, iż w uzasadnieniu apelacji pozwany zarzucił Sądowi Okręgowemu pominiecie okoliczności, że pozwany w toku procesu dokonał częściowo wpłat na poczet wynagrodzenia powoda, tj.: w dniu 1 grudnia 2004 r. wpłacił do depozytu notarialnego celem zabezpieczenia roszczeń i zwolnienia się od egzekucji kwotę 250.000 zł. W dniu 22 grudnia 2004 r. na wniosek pozwanego wypłacono powodowi kwotę 35.000 zł, a w dniu 21 marca 2005 r. kolejną kwotę 40.000 zł. Ponadto w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym na podstawie wydanego w przedmiotowej sprawie wyroku zaocznego powód otrzymał kwotę ponad 25.000 zł. Zdaniem pozwanego, w tej sytuacji niezasadne jest zasądzenie odsetek od całej kwoty głównej od dnia 25 maja 2000 r.
W piśmie procesowym z dnia 5 października 2015 r. (k. 1791 akt) pełnomocnik powoda wyjaśnił, jakie kwoty i z jakiego tytułu otrzymał powód. Podał, że kwotę łącznie 75.000 zł powód otrzymał od pozwanego tytułem zapłaty za wyrażenie zgody na zmianę zabezpieczenia roszczeń, tj. za wyrażenie zgody na wykreślenie hipotek i ostrzeżeń z ksiąg wieczystych nieruchomości. Nie była to zapłata za wykonanie robót budowlanych, a więc otrzymana kwota nie pomniejszyła należności powoda. Również depozyt notarialny, który wywołuje skutki prawne tylko między notariuszem a deponentem, nie może być traktowany jako sposób zaspokojenia wierzyciela, albowiem nie rodzi on skutków analogicznych do depozytu sądowego. Natomiast w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie wydanego w niniejszej sprawie przez Sąd Okręgowy w Warszawie wyroku zaocznego z dnia 8 października 2002 r., powód uzyskał kwotę 25.844,70 zł, która - zdaniem pełnomocnika powoda - została zaliczona na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego i nieznacznej części odsetek. Kolejność zaspokajania wierzytelności z sumy uzyskanej z egzekucji wynika bowiem z treści art. 1025 i art. 1026 § 2 k.p.c. (k. 1793 akt).
W ocenie Sądu Apelacyjnego ma rację powód podnosząc, że ani kwota uzyskana przez niego od pozwanego z innego tytułu niż zapłata za wykonane roboty budowlane, ani kwota złożona przez pozwanego w depozycie notarialnym, nie doprowadziły do zaspokojenia części kwoty głównej. Natomiast uzyskana przez powoda w toku postępowania egzekucyjnego kwota 25.844,70 zł musiała zostać zaliczona na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego i nieznacznej części odsetek, jednakże na obecnym etapie postępowania nie jest możliwe precyzyjne określenie, jaka część odsetek od kwoty głównej została przez pozwanego zaspokojona. Według stanowiska pełnomocnika powoda wyrażonego podczas rozprawy apelacyjnej w dniu 7 października 2015 r. (k. 1795 i nast. akt), dotychczas wyegzekwowana kwota powinna zostać rozliczona w toku postępowania egzekucyjnego, po ostatecznym ustaleniu jego kosztów. Powód w zakresie części odsetek, gdy będzie znana ostatecznie ich kwota, ograniczy egzekucję, a gdyby tego nie uczynił, pozwanemu w tym zakresie będzie przysługiwało powództwo przeciwegzekucyjne. Pełnomocnik pozwanego przychylił się do tego stanowiska, albowiem aktualnie sam również nie był w stanie wskazać kwoty odsetek, którą należałoby uwzględnić w wyroku Sądu odwoławczego.
Podstawą orzeczenia Sądu Apelacyjnego był art. 385 k.p.c. O kosztach postępowania apelacyjnego orzeczono na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c. w zw. z art. 108 § 1 k.p.c.