Source: http://slideplayer.cz/slide/11196355/
Timestamp: 2017-03-27 05:29:00+00:00
Document Index: 25091670

Matched Legal Cases: ['§ 2', '§ 2', '§ 2', '§ 2', '§ 6', '§ 53', '§54', '§1', '§2', '§6', '§7', '§16', '§17', '§18', '§19', '§ 18', '§27', '§28', '§29', '§34', '§35', '§38', '§45', '§89', '§23', '§53']

Petr Prášek Veřejné zakázky v OP VK Veřejné zakázky v OP VK. - ppt stáhnout
ZveřejnilIrena Benešová
Prezentace na téma: "Petr Prášek Veřejné zakázky v OP VK Veřejné zakázky v OP VK."— Transkript prezentace:
Petr Prášek Veřejné zakázky v OP VK Veřejné zakázky v OP VK
Úvod Část 1 – základní instituty Část 2 – veřejné zakázky dle PPP v.5 Část 3 – veřejné zakázky podle zákona Program
Nutnost ekonomického a transparentního nakládání s veřejnými prostředky Vazba příjemců na rozpočty ES a ČR Úvod
Směrnice ES (2004/18/ES) Zákon a nařízení vlády Národní pravidla NOK Manuál OP VK a příručky Právní předpisy dopadající na zadávání veřejných zakázek v OP VK
Zakázka "Veřejné zakázky" jsou úplatné smlouvy uzavřené písemnou formou mezi jedním nebo více hospodářskými subjekty a jedním nebo více veřejnými zadavateli, jejichž předmětem je provedení stavebních prací, dodání výrobků nebo poskytnutí služeb ve smyslu této směrnice. Zadavatel "Veřejnými zadavateli" se rozumí stát, regionální nebo místní orgány, veřejnoprávní subjekty, sdružení tvořená jedním či více takovými orgány nebo jedním či více veřejnoprávními subjekty. Národní definice: § 2 zákona 137/2006 Sb. - podrobnější Výběrové/zadávací řízení Uchazeč Základní instituty a pojmy
Veřejný zadavatel Definice v § 2, odst. 2 zákona Dotovaný zadavatel Definice v § 2, odst. 3 zákona Sektorový zadavatel Definice v § 2, odst. 6 zákona „Soukromý zadavatel“ Osoby, na které se nevztahuje zákon, postupují pouze podle pravidel stanovených v Příručce pro příjemce finanční podpory z OP VK. Rozdělení zadavatelů
Veřejná zakázka na dodávky je zakázka, jejímž předmětem je pořízení věci („zboží“) formou koupě, koupě zboží na splátky nebo nájmu zboží. Dále za zakázku na dodávky lze považovat poskytnutí služby spočívající v umístění, montáži či uvedení zboží (viz předchozí věta) do provozu, pokud tyto činnosti nejsou základním účelem zakázky, avšak jsou nezbytné ke splnění zakázky na dodávky Veřejná zakázka na stavební práce Veřejná zakázka na služby je zakázka, která není zakázkou na dodávky nebo stavební práce Rozdělení zakázek
Obecné zásady obsažené ve smlouvě o založení ES Volný pohyb zboží a služeb, právo usazování, rovné zacházení, zákaz diskriminace, transparentnost, proporcionalita, vzájemné uznávání osvědčení § 6 zákona Transparentnost, rovné zacházení, zákaz diskriminace Ostatní Vnitřní předpisy příjemců Obecné zásady pro zadávání VZ
Zadavatelem zakázky v OP VK může být příjemce dotace nebo jeho partner Partner může zadávat veřejné zakázky v rámci projektu pouze pokud je k tomu pověřen ve smlouvě o partnerství Za správný postup při zadání veřejné zakázky je poskytovateli vždy odpovědný příjemce Je v zájmu příjemce, aby v partnerské smlouvě definoval odpovědnost partnera ve vztahu k příjemci tak, aby v případě, kdy ŘO konstatuje v zakázce prováděné partnerem nesrovnalost a postihne příjemce odvodem za porušení rozpočtové kázně, partner příjemci nahradil vzniklou škodu (odvod a případné penále) Vztah příjemce a partnera při zadávání zakázek
Věcná souvislost Je všechny poptávané produkty schopen běžně dodat jeden dodavatel? Místní souvislost Je ve všech místech plnění schopen běžně plnit jeden dodavatel? Časová souvislost Na jak dlouhou dobu lze relevantně stanovit předmět plnění? Problémy při stanovení předmětu Hardware Software Specifické produkty Stanovení předmětu zakázky
Principy Průzkum trhu, odhad na základě zkušenosti, ceníky Využití předpokládané hodnoty - na základě předpokládané hodnoty zakázky jsou určena pravidla, podle kterých probíhá výběrové/zadávací řízení - Předpokládaná cena stanovená v zakázce je relevantní i v případě, kdy výsledná vysoutěžená cena je vyšší Předpokládaná x Maximální hodnota Zadavatel není oprávněn vyloučit uchazeče z důvodu překročení předpokládané ceny Stanovení předpokládané hodnoty zakázky
Postup řízení Náležitosti formulářů Kvalifikace a hodnocení Ukončení VZ Dělení zakázek dle PPP Výjimky a nestandardní případy Zakázky dle PPP (obsah)
Proces Náležitosti výzvy/ ZD Identifikační údaje: Název, popis plnění, předpokládaná hodnota, informaci o tom, zda se jedná o VZ dle zákona Povinná publicita: logolink, odkaz na financování z ESF Kontaktní údaje: kontaktní osoba, poskytnutí ZD, Další údaje: jazyk, hodnotící kritéria Přesné požadavky obsahuje Příručka pro příjemce Zahájení VZ
Povinné lhůty Lhůta pro podání nabídek Lhůty stanovené zadavatelem Lhůty pro hodnocení Lhůta pro podpis smlouvy …a další Poskytování informací uchazečům Nutnost poskytnout informaci prokazatelně všem uchazečům V souvislosti s doplněním informací o ZD je nutné přiměřeně upravit lhůtu pro podání nabídek. Diskriminace Lhůty a jejich stanovení
Komise/ pověřená osoba Mohou být zaměstnanci zadavatele Mohou zastávat i roli komise pro otevírání obálek Postup + dokladování Hodnoceny jsou pouze úplné nabídky Nabídky předložené po uplynutí lhůty nejsou hodnoceny Nabídky, které nesplňují další podmínky výzvy a kvalifikační kritéria nejsou hodnoceny O hodnocení je vždy nutné pořídit protokol – povinné náležitosti v PPP Je nezbytné přesně uvádět důvod pro bodové hodnocení jednotlivých nabídek V případě vyřazení nabídky je nutné postup zdůvodnit, vč. Odkazu na ustanovení pravidel Hodnocení nabídek
Kvalifikační kritéria Podmínka, kterou musí uchazeč splnit, aby jeho nabídka byla hodnocena Nevhodně nastavená kvalifikační kritéria mohou diskriminovat uchazeče Hodnotící kritéria Parametr, podle kterého se hodnotí kvalita nabídek Nesmí být shodné s kvalifikačními kritérii Hodnotící kritéria - druhy Cena (může být i jediným kritériem) – nejnižší cena vítězí Jiná kvantitativní kritéria – dle nastavení vítězí nejvyšší, nebo nejnižší Kvalitativní kritéria – hodnoceno subjektivně komisí Práce s hodnotícími kritérii Nutno postupovat transparentně, zejména v případě subjektivních kritérií Kvalifikační/Hodnotící kritéria
Uzavření smlouvy – postup a možnosti Zadavatel je oprávněn uzavřít smlouvu pouze s uchazečem, který podal vítěznou nabídky – pokud odmítne, pak s druhým Uzavřená smlouva musí odpovídat podmínkám stanoveným v zadávací dokumentaci Náležitosti smlouvy dle PPP Střet zájmů – zaměstnanci, realizační tým, osoby, které se podílely na přípravě veřejné zakázky Zrušení VZ – možnosti a důsledky Nutnost informovat všechny uchazeče Zakázku lze zrušit pouze pokud jsou splněny podmínky dle PPP Zadavatel přeformuluje podmínky a zadává znovu Zadavatel je povinen o důvodech zrušení informovat poskytovatele Ukončení VZ
Nemusí být prováděno výběrové řízení a je dostačující zaslat přímo objednávku jednomu vhodnému dodavateli S vybraným dodavatelem nemusí být nutně uzavřena písemná smlouva V případě nákupu drobných položek v obchodě stačí doložit paragon Zakázky dle příručky do 200k
Zadavatel je povinen písemně vyzvat k podání nabídky alespoň 3 dodavatele. Lhůta pro podání nabídek musí trvat minimálně 9 kalendářních dní ode dne odeslání výzvy Hodnocení nabídek nemusí být prováděno hodnotící komisí, stačí, když jej provede pověřená osoba zadavatele Písemná smlouva Zakázky dle příručky 200k – 800k
Zadavatel je povinen písemně oslovit alespoň 5 dodavatelů Povinnost zveřejnit výzvu na stránkách MŠMT nebo ZS Lhůta pro podání nabídek činí alespoň 10 dnů Hodnotící komise je alespoň tříčlenná Písemná smlouva (musí být již součástí nabídky) Kvalifikační předpoklady dle § 53 a §54 zákona Postup pro zakázky dle příručky nad 2M se uplatní pouze pro uchazeče, kteří se neřídí zákonem Zakázky dle příručky 800k – 2M
Veřejná zakázka před realizací projektu Musí být v souladu s pravidly OP VK (případně se zákonem) Administrace není způsobilý výdaj Dlouhodobě nasmlouvané služby Alespoň 6 měsíců před začátkem realizace Podmínky využívání služby nesmí být měněny Jedinečné technologie Nutno prokázat potřebu v rámci projektu Nutno jednoznačně prokázat jedinečnost (průzkum trhu, certifikát apod.) Výjimky a nestandardní případy
Systematika zákona Obecná ustanovení Standardní průběh VZ Zvláštní instituty a výjimky Ochrana proti nesprávnému postupu zadavatele Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (obsah) Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (obsah)
§1 působnost zákona Věcná, místní, časová Eurokonformní výklad §2 zadavatel veřejné zakázky §6 Zásady postupu dodavatele §7- §16 veřejná zakázka Legální definice, rozdělení – věcné, finanční §17 Vymezení některých dalších pojmů Dodavatel, identifikační údaje, kvalifikace, subdodavatel, zadávací podmínky, zadávání Obecná ustanovení
§18 obecné výjimky z působnosti zákona Odst. 1, písm. d) – výzkum a vývoj Odst. 1, písm. g) – nabytí či nájem existujících nemovitostí Odst. 1, písm. h) – programový obsah pro vysílání Odst. 1, písm. j) – poskytování osobou kontrolovanou zadavatelem Odst. 3 – zadávání zakázek malého rozsahu §19 výjimky pro sektorové dodavatele Výjimky §§ 18 a 19
Otevřené řízení §27 Užší řízení §28 Jednací řízení s uveřejněním §29 Jednací řízení bez uveřejnění §34 Soutěžní dialog §35 Zjednodušené podlimitní řízení §38 Druhy zadávacího řízení
a)Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek b)Technické podmínky (§45) c)Požadavky na varianty nabídek d)Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny e)Podmínky a požadavky na zpracování nabídky f)Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií g)Jiné požadavky zadavatele Další Náležitosti ZD
Náležitosti Uzavřená s jedním nebo více (min. 3) uchazeči Písemná forma Na dobu určitou, nejdéle však na 4 roky Přesně vymezuje podmínky dílčích plnění Předpokládaná hodnota zakázky – součet všech plnění Podrobná úprava §§89 - 92 Možnosti využití Zadavatel nezná přesný rozsah plnění Rámcová smlouva
K čemu to je dobré Zadavatel ví, že v budoucnu bude potřebovat navýšit plnění, ale neví kdy a v jaké míře Zjednodušení postupu zadavatele Maximálně 30% z celkové hodnoty zakázky Podmínky využití Předpokládaná cena zakázky – nutno přičíst i opci Opci musí plnit vítěz původní VZ Možnost využít jednací řízení bez uveřejnění Opce
Jak na to? Zadavatel může rozdělit VZ na části, pokud to povaha VZ umožňuje Uchazeči podávají nabídku (dle výzvy) na všechny či jen některé části Předpokládaná hodnota zakázky je součtem hodnoty všech částí Kdy použít? V případě, kdy jeden dodavatel není schopen splnit vše V případě, kdy se zadavatel domnívá, že různí dodavatelé splní nejvýhodněji různé části zakázky Zadávání částí VZ
Dle zákona Námitku podává neúspěšný uchazeč Námitku je nutné doručit zadavateli do 15 dní od zjištění namítané skutečnosti Námitky jsou podávány písemně Uchazeč se může vzdát práva na podání námitky Dle příručky Neformální způsob řešení Námitky
Popis činnosti Vztah k příjemci Vztah ÚOHS x ŘO ÚoHS
Druhy Postup řešení Sankce Důsledky pro realizaci projektů Nesrovnalosti ve veřejných zakázkách Nesrovnalosti ve veřejných zakázkách
„Novela 2012“ Rozšíření pojmu dotovaný zadavatel Jakákoli osoba zadávající veřejnou zakázku financovanou z více než 50% peněz z „veřejných zdrojů“ nebo zadávající veřejnou zakázku nad 200 mil. (bez ohledu na výši kofinacování) Snížení limitů pro veřejné zakázky malého rozsahu Na 1 mil. Kč u dodávek a služeb, 3 mil. u stavebních prací (od 1. 1. 2014 u stavebních prací také 1 mil. Kč)
„Novela 2012“ ISVZUS přejmenován na Věstník veřejných zakázek Písemná výzva v JŘBU se nevyžaduje při zadávání „víceprací“ (§23 odst. 7 písm. a)) – pořizuje se jen písemný soupis, odůvodnění nezbytnosti a cena víceprací
„Novela 2012“ Zrušeno zkracování lhůt v případě oznámení elektronickou cestou a při použití předběžného oznámení; zkrácení o 5 dnů jen při uveřejnění plné ZD na profilu Změní-li zadavatel zadávací podmínky po zahájení řízení, musí adekvátně prodloužit lhůtu; může-li mít změna vliv na okruh možných dodavatelů, musí prodloužit lhůtu o původní lhůtu
„Novela 2012“ Poskytování ZD do 3 pracovních dnů (ZPŘ 2 pracovních dnů); dodatečných informací do 4 pracovních dnů (ZPŘ 3) Zadavatel nesmí stanovit kvalifikační požadavky vedoucí k podstatnému omezení hospodářské soutěže a takové, které je vzhledem k potřebám zadavatele možné nahradit smluvními podmínkami
„Novela 2012“ Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady „zrušeny“ a nahrazeny čestným prohlášením o způsobilosti plnit danou veřejnou zakázku Část základních kvalifikačních předpokladů - §53 odst. 1 písm. K) a l) (seznam statutárních orgánů, seznam akcionářů) přesunuta do povinného obsahu nabídek
„Novela 2012“ Technické kvalifikační předpoklady ⁻není-li možno získat reference, nutno předložit smlouvu a doklad o plnění (již nestačí prohlášení) ⁻Certifikáty (ISO a EMAS) již nelze požadovat ⁻Max. požadovaná hodnota referencí u staveb činí max. 50% předpokládané hodnoty veřejné zakázky
„Novela 2012“ Vyjasnění rozsahu povinnosti dodavatele hlásit změnu kvalifikace – do 7 pracovních dnů písemně oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení doložit dokumenty Dodatečné dokládání kvalifikace – skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace musejí nastat ve lhůtě pro prokazování kvalifikace
„Novela 2012“ Podrobnější povinné náležitosti protokolu o posouzení kvalifikace Povinné uveřejňování na profilu Povinné předběžné oznámení pro všechny nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky – zahájení řízení 1 měsíc po uveřejnění + odůvodnění účelnost veřejné zakázky
„Novela 2012“ Dílčím hodnotícím kritériem nemohou být smluvní podmínky, jejichž účelem je zajištění povinnosti dodavatele (např. smluvní pokuty) nebo platební podmínky Zákaz dodatků, které podstatným způsobem mění původní podmínky Povinné zrušení řízení, zůstane-li 1 nabídka (dodána jen 1 nabídka → neotvírá se)
„Novela 2012“ Stěžovatel, který nepodal námitky, není oprávněn podat podnět k ÚOHS Povinné odůvodnění a uveřejnění na profilu (odůvodnění účelnosti veřejné zakázky, přiměřenosti technických kvalifikačních kritérií, vymezení obchodních, technických podmínek ve vztahu k potřebám zadavatele, hodnotící kritéria, způsob hodnocení) Nevztahuje se na ZPŘ, JŘSU při neúspěšném řízení, vybraná JŘBU
Případové studie Rámcová smlouva na poskytování ubytování/stravování/školení Smlouva na nákup výpočetní techniky Nákup kancelářských potřeb Právní/konzultační služby Nákup jedinečných technologií
Vaše dotazy prosím Dotazy
Stáhnout ppt "Petr Prášek Veřejné zakázky v OP VK Veřejné zakázky v OP VK."
Podobné prezentace Petr Prášek Veřejné zakázky v OP VK Veřejné zakázky v OP VK.
Základní informace o novém systému elektronických tržišť a legislativních změnách JUDr. Daniel Weinhold, Ph. D. 24. května 2012.
Program rozvoje venkova Veřejné zakázky – v Pravidlech (vybrané části) 1. kolo PRV.
„VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A JEJICH ZADÁVÁNÍ“ VELKÁ NOVELA Doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D. 1.
Audit projektů ROP Jihozápad – zkušenosti z období