Source: http://docplayer.fi/137746848-Kauhajoen-kaupunki-tekninen-toimiala-urheilutien-sillan-rakentaminen-kokonaisurakkana-urakkaohjelma.html
Timestamp: 2019-11-15 10:53:43+00:00
Document Index: 17289933

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

KAUHAJOEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMIALA URHEILUTIEN SILLAN. rakentaminen kokonaisurakkana URAKKAOHJELMA - PDF
Download "KAUHAJOEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMIALA URHEILUTIEN SILLAN. rakentaminen kokonaisurakkana URAKKAOHJELMA"
Raili Anna-Leena Ahonen
1 KAUHAJOEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMIALA URHEILUTIEN SILLAN rakentaminen kokonaisurakkana
2 Kauhajoen kaupunki 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Rakennuttaja Tilaaja Rakennuskohde 4 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS Urakkamuoto Maksuperuste Urakkasuhteet 4 3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakkarajat Urakkaan kuulumattomat työt ja hankinnat Sivuvelvollisuudet Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet Työmaapalvelut Työmaan johtovelvollisuudet 5 4. TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA Tilaajan suoritusvelvollisuus 5 5. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT Sopimusasiakirjat Määrälaskenta Sopimusasiakirjojen julkisuus 6. URAKKA-AIKA Suoritusaika Töiden aloitus Töiden valmistuminen Välitavoitteet Viivästyssakko 7 7. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET Urakoitsijan vakuudet Rakennusajan vakuus Takuuaika ja takuuajan vakuus 7
3 Kauhajoen kaupunki 3 (10) 7.2 Tilaajan vakuudet Vakuutukset Rakennuskohteen vakuuttaminen 7 8. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko Ennakko Hintasidonnaisuudet Laskujen maksuaika 9 9. ORGANISAATIOT Tilaajan organisaatio/edustajat Urakoitsijan organisaatio/edustajat YHTEISET TOIMITUKSET Katselmukset Työmaakokoukset Työmaapäiväkirja Vastaanottotarkastus Takuutarkastus LAADUNVARMISTUS Tilaajan laadunvarmistus Urakoitsijan laadunvarmistus RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin Työvoimamääräykset Kartelliehto 10
4 Kauhajoen kaupunki 4 (10) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja Rakennuttaja on Kauhajoen kaupunki. 1.2 Tilaaja Rakennuttajan edustajana, tilaajana toimii Kauhajoen kaupunki. 1.3 Rakennuskohde Siltapaikka sijaitsee Kauhajoen kaupungissa. Kohteessa on olemassa oleva huonokuntoinen silta, jonka purkaminen kuuluu kokonaisurakkaan. Nykyiseen siltaan on kiinnitettynä useita eri laitosten omistamia johtoja ja putkia. 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 2.1 Urakkamuoto Urakka on kokonaisurakka. 2.2 Maksuperuste Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvä kokonaishinta. 2.3 Urakkasuhteet Urakoitsija voi antaa osan töistä tilaajan hyväksymille aliurakoitsijoille. 3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 3.1 Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakkaan kuuluu kokonaisuudessaan vanhan sillan purkaminen ja uuden rakentaminen sekä vieressä olevan kanootinlaskupaikan rakentaminen. Mikäli rakentamisen tai purkamisen yhteydessä joudutaan purkamaan muita rakenteita, tulee rakenteet saattaa vastaavaan kuntoon ennen urakan valmistumista. Urakkaan kuuluu kevyenliikenteenväylän ja kadun rakentaminen valmiiseen kuntoon 25 metriä molempiin suuntiin maatukien etureunasta lukien. Liitoskohta tulee sovittaa olemassa olevaan katuun ja rakenteisiin. Sillan tasauksesta johtuen katua sekä kevyenliikenteenväylää tulee nostaa sillan kohdasta 53 cm nykyisestä. Nosto tehdään KaM 0-32 ja päällyste samoilla päällystelaaduilla ja kerroksilla kuin sillassakin. Kadun osalta kevyenliikenteenväylä
5 Kauhajoen kaupunki 5 (10) erotetaan ajoradasta liimattavalla reunakivellä (12cm). Urakkaan kuuluu ajoratamerkintöjen tekeminen sekä yhden suojatien, sillan länsipuolella olevan, merkitseminen. Katumerkinnät tehdään massamerkinnöillä (3mm). Urakkaan kuuluu työmaa- alueen aitaaminen ja merkitseminen. Työmaaalueen ja urheilutalo Virkun väliin tulee jättää n. 3m leveä kulkuväylä. Urakkaalueen välittömässä läheisyydessä on useita vapaa-ajanviettopaikkoja ja alueen lähialueella liikkuu paljon nuorisoa, minkä vuoksi urakka-alue tulee olla kokonaisuudessaan aidattu ennen töiden aloitusta. Mikäli työmaan vuoksi joudutaan tekemään katselmuksia tai tärinämittauksia naapurikiinteistöissä, kuuluvat tällaiset varautumiset urakkaan Urakkarajat Urakka-alueen raja on merkitty liitteeseen Urakka-alue. Urakka-alueen läpi tulee säilyttää huoltoliikenteen toimintamahdollisuus (Naapurikiinteistön jäteajoneuvon liikkuminen). Urakka-aluekarttaan on merkitty myös kaksi urakkaalueen välittömässä läheisyydessä olevaa kulkureittiä, jotka pitää säilyttää avoimena töistä riippumatta. 3.2 Sivuvelvollisuudet Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa ote tilaajavastuu.fi:n luotettava kumppani raportti. Myös kaikkien aliurakoitsijoiden on toimitettava vastaavat tiedot tilaajalle. Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen urakoitsija, aliurakoitsija tai näiden alihankkija, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä. Kyseiset selvitykset tarkastetaan 6kk välein, mikäli työmaa jatkuu ajallisesti yli 6 kuukautta. 3.3 Työmaa palvelut Tilaaja luovuttaa korvauksetta urakoitsijan käyttöön työkohteen toteuttamiseen tarvittavat alueet. Alueesta ja alueen käytöstä on sovittava tilaajan kanssa. Tilaaja toimittaa vieressä olevasta tilaajan omistuksessa olevasta kiinteistön tiloista työmaasähkön työmaalle. Vastuu työkohteesta ja sen ylläpidosta siirtyy urakoitsijalle työn alkaessa ja päättyy kun tilaaja on urakkasuorituksen hyväksynyt. 3.4 Työmaan johtovelvollisuudet Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. 4. TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 4.1 Tilaajan suoritusvelvollisuus
6 Kauhajoen kaupunki 6 (10) Tilaaja ei suorita töitä urakka-alueella urakka-aikana. Tilaaja suorittaa urakkaalueen välittömässä läheisyydessä hankkeeseen kuulumattomia töitä. Vanhassa sillassa kiinni olevat johdot, putket ja laitteet tulee siirtää uuteen siltaan niille varattuihin paikkoihin. Johtosiirrosta aiheutuvat kulut (johdon ja putken omistajien laskutettavat siirtokustannukset) tulee laskuttaa suoraan tilaajalta, eivätkä nämä kustannukset kuulu urakkaan tai kierrä urakoitsijan kautta. Urakoitsijan tulee kuitenkin tilata johdon ja laitteiden siirrot sekä väliaikaisesti tukea ne vanhan sillan purun ajaksi, ennen uuteen siltaan siirtoa. Urakoitsijan tulee huomioida urakassa johto- ja putkisiirtojen muihin töihin vaikuttavat viivästykset. 5. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 5.1 Sopimusasiakirjat Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava: A Kaupalliset asiakirjat a) urakkasopimus b) urakkaneuvottelupöytäkirja c) yleiset sopimusehdot YSE 1998 d) tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset e) urakkaohjelma ja työturvallisuusasiakirja f) tarjous g) määräluettelo h) Infra RYL B Tekniset asiakirjat i) työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset j) sopimuspiirustukset (asiakirjaluettelo ) k) Infra RYL osa 1, 2 ja Määrälaskenta Tilaaja on laatinut määräluettelon sillan osalta. Tilaaja ei vastaa määräluettelossa mahdollisesti ilmenevistä virheistä. 5.3 Sopimusasiakirjojen julkisuus Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten asiakirjojen julkisuutta koskevia ja kuntalain säännöksiä. 6. URAKKA-AIKA 6.1 Suoritusaika Töiden aloitus
7 Kauhajoen kaupunki 7 (10) Urakka voidaan aloittaa tai sopimuksen mukaan. Urakoitsijalla on oikeus aloittaa työt heti kun tilaaja on antanut aloittamiseen kirjallisen luvan Töiden valmistuminen Urakan on oltava valmiina Viivästyssakko Viivästyssakko on kultakin työpäivältä, jonka urakka myöhästyy urakkasopimuksessa mainitusta valmistumisesta, 0.05 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Viivästyssakko lasketaan urakan valmistumisen osalta enintään 50 työpäivältä ja välitavoitteineen enintään 75 työpäivältä. 7. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 7.1 Urakoitsijan vakuudet Rakennusajan vakuus Rakennusajan vakuus on 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle heti, kun työntulos on kokonaisuudessaan otettu vastaan, kun vastaanottotarkastuspöytäkirja on allekirjoitettu, kun takuuajan vakuus on asetettu, kun mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle henkilölle, jolle rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen sekä kun rakennuttajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen vakuus niiden selvittämiseksi ja suorittamiseksi on asetettu Takuuaika ja takuuajan vakuus Takuuaika on kaksi vuotta. Takuuajan vakuus on 2 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. 7.2 Tilaajan vakuudet Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta 7.3 Vakuutukset Rakennuskohteen vakuuttaminen
8 Kauhajoen kaupunki 8 (10) Urakoitsijan tulee ottaa rakennuskohteelle YSE 38 :n mukainen vahinkovakuutus. 8. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 8.1 Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko Urakkasopimukseen/tilaukseen laaditaan urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko. Maksuerätaulukon viimeisen maksuerän tulee olla 10 % urakan kokonaishinnasta Ennakko Ennakkomaksua ei suoriteta. 8.2 Hintasidonnaisuudet Urakkahintaa ei sidota indeksiin. 8.3 Laskujen maksuaika Laskujen maksuaika on 14 vrk siitä kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. 9. ORGANISAATIOT 9.1 Tilaajan organisaatio/edustajat Tilaajan toimivaltaisena edustajana toimii kunnossapitopäällikkö Eetu Myllyniemi. Rakennussuunnitelmien muuttamista koskevia tahdonilmaisuja antamaan ja pienistä ja kiireellisistä muutoksista määräyksiä antamaan on oikeutettu tekninen johtaja Harri Virtanen. Paikallisvalvojana tulee toimimaan erikseen hankittu työmaavalvoja. 9.2 Urakoitsijan organisaatio/edustajat Urakoitsijan on nimettävä tätä urakkaa varten toimivaltainen edustaja ja vastaava työnjohtaja sekä työn turvallisuudesta vastaava henkilö. Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämän työnjohdon. 10. YHTEISET TOIMITUKSET
9 Kauhajoen kaupunki 9 (10) 10.1 Katselmukset Rakennuttajan luovuttamat työalueet täsmennetään yhteisessä katselmuksessa Työmaakokoukset Urakan toteuttamisen aikana pidetään tarvittavin välein työmaakokouksia Työmaapäiväkirja Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa Vastaanottotarkastus Urakkaa koskeva vastaanottotarkastus ja taloudellinen loppuselvitys pidetään urakan valmistuttua YSE 71 mukaisesti Takuutarkastus Takuuajan puolivälissä pidetään tilaajan pyynnöstä välitarkastus. Välitarkastukseen nähden noudatetaan soveltuvin osin takuutarkastuksesta annettuja määräyksiä. 11. LAADUNVARMISTUS 11.1 Tilaajan laadunvarmistus Tilaaja tulee suorittamaan urakan aikana laadunvalvontakokeita. Tilaajan suorittamat kokeet ja mittaukset eivät vähennä eivätkä korvaa urakoitsijan laadunvalvontaa Urakoitsijan laadunvarmistus Urakoitsijan tulee liittää tarjoukseensa alustava laatusuunnitelma. 12. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN Riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivät voi keskenään sopia, ratkaistaan Suomen lain mukaan Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa. 13. MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 13.1 Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin Omistusoikeus urakka-alueelta irrotettaviin urakkasuorituksessa tarpeettomiin aineksiin kuuluu urakoitsijalle.
10 Kauhajoen kaupunki 10 (10) 13.2 Työvoimamääräykset Urakoitsijan tulee antaa työvoimastaan tilaajalle ilmoitus Kartelliehto Tarjoaja vahvistaa tämän tarjouksen allekirjoituksella, ettei se ole tähän tarjoukseen liittyen toiminut, eikä se tämän tarjouksen voimassa ollessa toimi, sellaisessa yhteistyössä tai yhteisymmärryksessä muiden tarjouskilpailun tarjoajien kanssa, jonka tarkoituksena on tarjouskilpailun hinnoittelun, maksuihin tai niiden laskentaperusteisiin vaikuttaminen, markkinoiden tai hankintalähteiden jakaminen tai muu kilpailun rajoittaminen. Mikäli yritys on toiminut vastoin tätä velvoitetta, tulee yrityksen suorittaa tilaajalle sopimussakkona kaksikymmentä (20) prosenttia yrityksen palvelutilausten yhteenlasketusta arvosta kartellin voimassaoloajalta sekä korvata täysimääräisesti sopimussakon ylittävä tilaajalle syntynyt vahinko, kustannus tai vastuu mukaan lukien oikeudenkäyntikulut ja asian selvittämisestä johtuneet kustannukset. Tämä sopimusehto on voimassa myös sopimuksen päätyttyä ja sisällytetään allekirjoitettavaan urakkasopimukseen. Kaupungissa Harri Virtanen, tekninen johtaja Eetu Myllyniemi, kunnossapitopäällikkö Liite: Turvallisuusasiakirja