Source: http://docplayer.fi/3302113-Uusjakojen-toimitusmenettelyn-uudistamisesta.html
Timestamp: 2017-01-18 01:53:20+00:00
Document Index: 19723445

Matched Legal Cases: ['kko ', 'KKO ', 'KKO ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐UUSJAKOJEN TOIMITUSMENETTELYN UUDISTAMISESTA
Download "UUSJAKOJEN TOIMITUSMENETTELYN UUDISTAMISESTA"
1 Kiinteistöopin ja talousoikeuden julkaisuja Espoo 2003 A 32 UUSJAKOJEN TOIMITUSMENETTELYN UUDISTAMISESTA Arvo Vitikainen Tekniikan tohtorin tutkinnon suorittamiseksi laadittu väitöskirja, joka esitetään Teknillisen korkeakoulun maanmittausosaston luvalla julkisesti tarkastettavaksi maanmittausosaston luentosalissa M1 kesäkuun 13. päivänä 2003, klo 12. Teknillinen korkeakoulu Maanmittausosasto Kiinteistöopin laboratorio2 Jakelu: Arvo Vitikainen Arvo Vitikainen ISBN (painettuna) ISBN (verkkojulkaisu) ISSN Otamedia Oy Espoo 20033 TEKNILLINEN KORKEAKOULU PL 1000, TKK VÄITÖSKIRJAN TIIVISTELMÄ Tekijä TkL Arvo Vitikainen Väitöskirjan nimi Uusjakojen toimitusmenettelyn uudistamisesta Käsikirjoituksen jättämispäivämäärä Väitöstilaisuuden ajankohta Monografia Yhdistelmäväitöskirja (yhteenveto + erillisartikkelit) Osasto Laboratorio Tutkimusala Vastaväittäjä(t) Työn valvoja Maanmittausosasto Kiinteistöopin laboratorio Kiinteistötekniikka Professori Kyösti Holma ja dosentti Pekka Rahkila Professori Kari I. Leväinen (Työn ohjaaja) Tiivistelmä Tehtävänä on ollut tutkia otaksumaa, että kiinteistönmuodostamislain (554/95) mukaisten uusjakotoimitusten läpimenoaikoja voidaan tietyin edellytyksin oleellisesti lyhentää nykyisestä ja samalla saada aikaan selviä kustannussäästöjä toimitusten lopputulosten siitä ainakaan sanottavasti muuttumatta. Tutkimuksen pääpaino on ollut uusjakotoimitusten kestoaikoihin ja kustannuksiin liittyvien avaintekijöiden selvittämisessä. Uusjaon toimitusprosessi on tutkimuksessa mallinnettu vakiosisältöiseksi toimintaverkoksi. Toimintaverkossa on yhteensä 389 eri tehtävää, joiden sisällöt ja keskinäiset riippuvuudet on selvitetty. Työssä on esitetty uusjaon eri tehtävien ja koko uusjakoprosessin työmäärien, kustannusten ja kestoaikojen laskentaperusteet. Mallitoimintaverkon avulla tutkimuksessa on tämän jälkeen analysoitu uusjaon toimitusmenettelyn uudistamismahdollisuuksia ja esitetty uudistettu toimitusprosessi, jossa uusjaon tehtäviä on nykyiseen toimitusmenettelyyn verrattuna siirretty etupainotteisemmin ja toisiinsa nähden rinnakkain suoritettaviksi, yhdistetty eri tehtäviä, karsittu pois turhia tehtäviä, pelkistetty eri tehtävien sisältöjä ja siirretty eräiden tehtävien suunnittelu ja toteuttaminen toimitusmiehiltä uusjaon ulkopuolisten asiantuntijaorganisaatioiden tehtäväksi. Uusjakoprosessin uudelleensuunnittelu ja mallintaminen toimintaverkkotekniikalla osoittivat, että prosessin läpimenoaikaa voidaan todennäköisesti lyhentää merkittävästi nykyisestä ja samalla saavuttaa myös selviä kustannussäästöjä uusjaon toimituskustannuksissa hankkeiden lopputulosten siitä ainakaan sanottavasti muuttumatta. Laajuudeltaan kohtuulliseksi rajattu uusjako on näin toteutettavissa alusta loppuun noin 4-5 vuodessa ja maanomistajat voivat ottaa uudet palstat käyttöönsä noin kolmen vuoden kuluttua siitä, kun uusjaon toteuttamispäätös on tehty. Tutkimuksen lopuksi siinä esitetään suosituksia toimitusmenettelyn kehittämiseksi uusjaon valmistelu-, suunnittelu- ja toteuttamisvaiheissa. Suositukset koskevat muun muassa uusjaon tarveselvityksen laatimista, maanomistajien mielipiteiden kuulemista, jyvityksen ja muiden arviointitehtävien suorittamista, jakosuunnitelman laatimista, uusjaon yhteydessä tehtävien perusparannusten suunnittelua ja toteuttamista, maankäytön suunnittelua, hankkeiden ympäristövaikutusten arviointia ja kustannustakuun antamista uusjaon toteuttamiskustannuksista. Asiasanat UDK uusjako, tilusjärjestely, toimintaverkko, toimitusprosessi Sivumäärä 199 ISBN (painettu) ISBN (pdf) ISBN (muut) ISSN Julkaisija Kiinteistöopin laboratorio Painetun väitöskirjan jakelu Luettavissa verkossa osoitteessa4 HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY P.O. BOX 1000, FIN HUT ABSTRACT OF DOCTORAL DISSERTATION Author Arvo Vitikainen Lic.Sc (Tech.) Name of the dissertation Development of the Land Consolidation Procedure Date of manuscript Monograph 7 April 2003 Date of the dissertation 13 June 2003 Article dissertation (summary + original articles) Department Department of Surveying Laboratory Institute of Real Estate Studies Field of research Land Management Opponent(s) Professor Kyösti Holma and docent Pekka Rahkila Supervisor Professor Kari I. Leväinen (Instructor) Abstract The goal was to study the possibility of accelerating the completion of land consolidation surveys following the Real Property Formation Act (554/95) and achieving significant cost savings at the same time, without significantly changing the final results. The emphasis of the study was on finding out the key factors related to the duration and costs of the land consolidation procedures. The land consolidation procedure was modelled into an operating network. The operating network consists of 389 different tasks, the contents and interdependence of which were determined. The principles for estimating the workload, the costs and the duration of different tasks in the procedure are presented in the study. The possibilities of renewing the land consolidation procedure have been analysed by the model of operating network, and a renewed process is suggested. Compared to the present procedure some tasks in the land consolidation procedure have been brought forward or made concurrent, certain tasks have been combined, unnecessary tasks discarded, and the contents of different tasks have been simplified. In addition, the planning and implementation of certain tasks have been transferred from cadastral officers to external organisations. Replanning and modelling of the land consolidation procedure by the operating network techniques proved that the completion of the process could probably be significantly shortened compared to the present duration. The cost savings are obvious. This is achieved with no major effect on the final results. Land consolidation of reasonable extent can thus be performed in four to five years. The landowners will possess their new parcels within three years from the land consolidation proceedings. Recommendations for developing the land consolidation procedure in the preparation, planning and implementation stages are given in the study. The recommendations relate to preparing the requirement report, landowner consultation, valuations, preparing the readjustment plan, planning and implementation of the improvements, land use planning, environmental impact assessment, and securing the costs of land consolidation implementation. Keywords UDC land consolidation, reallotment, operating network, procedure Number of pages 199 ISBN (printed) ISBN (pdf) ISBN (others) ISSN Publisher Institute of Real Estate Studies Print distribution The dissertation can be read at5 Alkusanat Esitän kiitokseni kaikille niille henkilöille, jotka ovat auttaneet minua tämän tutkimuksen tekemisessä sen eri vaiheissa. Yli-insinööri Timo Toivanen sekä maanmittausinsinöörit Risto Karhu, Ari Leppikangas, Juha Patana, Timo Potka ja Martti Virnes ovat aina auliisti vastanneet tiedusteluihini ja hankkineet minulle tarvitsemiani tietoja ja selvityksiä. Olen erittäin kiitollinen heille saamastani avusta. Yhteiset työtehtävät ja lukuisat hyödylliset keskustelut pitkään jatkuneen yhteistyömme aikana maanmittausneuvos Arvo Kokkosen, maanmittausinsinööri Mikko Uimosen ja yliinsinööri Väinö Ylikankaan kanssa ovat oleellisesti muokanneet uusjakoja koskevaa maailmankuvaani ja luoneet osaltaan sitä perustaa, jonka varaan tämä tutkimus rakentuu. Tästä yhteistyöstä haluan esittää heille lämpimät kiitokseni. Työni valvojalle, professori Kari I. Leväiselle sekä esitarkastajille, professori Kyösti Holmalle ja tekniikan tohtori Aulis Tenkaselle esitän parhaimmat kiitokseni. Heiltä sain tutkimukseni viimeistelyvaiheessa erittäin varteenotettavia ehdotuksia ja huomautuksia, jotka ovat kiinteyttäneet ja täsmentäneet tutkimusta. Maanmittausalan edistämissäätiö on myöntänyt apurahan tätä väitöskirjatyötä varten. Pyydän saada kiittää säätiötä tästä arvokkaasta tuesta. Viimeisenä vaan ei vähiten kiitän vaimoani Ritaa, joka on tätä tutkimusta tehdessäni tukenut minua niin myötä- kuin vastamäessäkin. Munkkiniemessä toukokuussa 2003 Arvo Vitikainen6 Sisällysluettelo Tiivistelmä suomeksi Abstract in English Alkusanat Lyhenteitä 1 JOHDANTO UUSJAON TAVOITTEET MUUTOKSET UUSJAKOJEN TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ UUSJAKOTARPEESTA TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA RAKENNE TUTKIMUSTEHTÄVÄ TUTKIMUSMENETELMÄT TUTKIMUKSEN RAJAUKSET TUTKIMUKSEN RAKENNE KÄSITTEELLISET LÄHTÖKOHDAT UUSJAKO KIINTEISTÖTOIMITUKSENA UUSJAKO PROJEKTINA UUSJAKO PROSESSINA TUTKIMUKSEN VIITEKEHYS KATSAUS AIKAISEMPIIN TUTKIMUKSIIN HISTORIALLINEN KATSAUS SARKAJAKO ISOJAKO Isojaon toimitusprosessi Isojakotoiminnan laajuus ja tulokset UUSJAOT Isojaon järjestely Vuoden 1916 lainsäädännön mukainen uusjako Vuoden 1951 jakolain (604/51) mukainen uusjako Uusjakotoiminnan laajuus ja tulokset Kiinteistönmuodostamislain (554/95) valmistelu VALTION RAHOITUSTUEN VAIKUTUS UUSJAKOPROSESSIIN TIETOKONEAVUSTEINEN UUSJAKO YHTEENVETO HISTORIALLISESTA KATSAUKSESTA Maanjakotoimitusten tarve Toimitusprosessi UUSJAKO SUOMESSA - PROSESSIN OSITUS UUSJAON TARVESELVITYSPROSESSI Lähtökohdat Tarveselvityksen työvaiheet Uusjakopäätös TILUSJÄRJESTELYPROSESSI... 727 6.2.1 Inventointivaihe Suunnitteluvaihe Toteuttamisvaihe PERUSPARANNUKSET YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI (YVA) MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU JOHTAMISPROSESSIT UUSJAON TUKIPROSESSIT Kiinteistönmuodostus Valtion maanhankinta Valvontatehtävät Yhteistoiminta sidosryhmien kanssa Tietovarastojen ylläpito UUSJAKO EUROOPASSA - KANSAINVÄLINEN KATSAUS LÄHTÖKOHDAT Lainsäädäntö Toimeenpano-organisaatio Uusjakotoiminnan tavoitteet TOIMITUSPROSESSI Valmisteluvaihe Toteuttamispäätös ja uusjakoalueen rajaus Inventointivaihe Jakoperuste ja osittelu Jakosuunnitelma Uusjaon toteuttamisvaihe MUUTOKSENHAKUMENETTELY UUSJAKOJEN KUSTANNUKSET JA RAHOITUS PROSESSIN LÄPIMENOAIKA UUSJAKOTOIMINNAN KEHITYSNÄKYMISTÄ Uusjakojen kysyntä Toimitusmenettely UUSJAON TOIMINTAVERKKO TOIMINTAVERKON LAATIMISPERIAATTEET Tehtävien hierarkkinen jäsennys Tehtävien riippuvuuksien selvittäminen Tehtävien työmäärien arviointi Tehtävien kestojen ja resurssitarpeen arviointi Tehtävärajoittimet Toimintaverkon aikalaskenta Hankkeen kustannusvalvonta toimintaverkkoympäristössä Hankeen ajankäytön ja kustannusten optimointi UUSJAKOPROSESSIN MALLINTAMINEN TOIMINTAVERKON AVULLA Resurssien ja kustannusten kohdistaminen tehtäville UUSJAON TOIMINTAVERKON TESTAUS Uusjakojen työmäärä Uusjaon nykyisen toimitusprosessin läpimenoaika ja kriittiset tehtävät Uusjaon toimituskustannukset UUSJAKOPROSESSIN UUDELLEENSUUNNITTELU8 9.1 MALLITOIMINTAVERKKO Toimintaverkon rakenne Prosessin läpimenoaika Prosessin työmenekki ja kustannukset JOHTOPÄÄTÖKSET LOPUKSI LÄHTEET Liitteet: Liite A: Uusjakoprosessin ositus tehtäviin ja osatehtäviin Liite B: Uusjaon mallitoimintaverkko Liite C: Uusjakotoimituksen päävaiheet Alankomaissa, Ruotsissa ja Saksassa9 Lyhenteitä AJ Asetus jakolaitoksesta /82 AMM Asetus menettelystä maanmittaustoimituksissa /82 BGBl Bundesgesetzblatt (Saksa) ELU Erikoisluettelo EU Euroopan Unioni FBL Fastighetsbildningslag /988 (Ruotsi) FlurbG Flurbereinigungsgesetz BGBl. I 1976 S. 546 (Saksa) HE Hallituksen esitys IACS Euroopan Unionin IACS -tietojärjestelmä (Integrated Administration Control System) JAKO Maanmittauslaitoksen JAKO -kiinteistötietojen paikkatietojärjestelmä JL Jakolaki /604 Kom Komiteamietintö KR Kiinteistörekisteri KRK Kiinteistörekisterikartta KMA Kiinteistönmuodostamisasetus /1189 KML Kiinteistönmuodostamislaki /554 KTJ Kiinteistötietojärjestelmä LaVL Lakivaliokunta LSL Luonnonsuojelulaki /492 LunL Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta /603 LwAnpG Landwirtschaftsanpassungsgesetz. BGBl. I 1991 S (Saksa) MMH Maanmittaushallitus MML Maanmittauslaitos MMM Maa- ja metsätalousministeriö MmVM Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MO Maaoikeus, maanjako-oikeus MO 1848 Ohjesääntö maanmittaustoimesta, tilusjako- ja verollepanolaitoksesta sekä pituus-, astia- ja painomittain vakaamisesta MTJ Maastotietojärjestelmä NOU Norges offentlige utredninger (Norja) OK Vuoden 1734 lain oikeudenkäymiskaari OO Senaatin oikeusosasto SOU Statens offentliga utredningar (Ruotsi) SPM Senaatin päätös maanmittaustoimituksissa noudatettavista ohjeista TN:o Toimitusnumero TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma VL Vesilaki /264 Vp Valtiopäivät VRK Väestön keskusrekisteri YksTL Laki yksityisistä teistä /358 YlTL Laki yleisistä teistä /243 YM Ympäristöministeriö YVAA Asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä /268 YVAL Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä /46810 1 1 JOHDANTO 1.1 Uusjaon tavoitteet Uusjaon tavoitteena on kiinteistöjen tiluksia järjestelemällä parantaa kiinteistöjaotusta ja edistää kiinteistöjen tarkoituksenmukaista käyttöä yleensä omistussuhteita muuttamatta. Kiinteistönmuodostamislain (554/95) mukaan uusjaon päätavoitteena voi olla myös järjestelyalueen tie- ja kuivatusolojen olennainen parantaminen tai maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain (657/66) tarkoituksiin hankitun alueen käytön edistäminen. Samassa uusjakohankkeessa voidaan sen pääasiallisen tarkoituksen ohella edistää myös jommankumman tai molempien muiden tavoitteiden toteutumista. (KML 67.1.) Kansainvälisissä vertailuissa uusjaolla (englanniksi: land consolidation; hollanniksi: ruilverkaveling; ranskaksi: remembrement; ruotsiksi: fastighetsreglering; saksaksi: Flurbereinigung) tarkoitetaan maaseutualueen tilusjärjestelyä, jonka kohteena ovat yleensä maa- ja metsätaloustuotantoon käytetyt, tilusrakenteeltaan pirstoutuneet kiinteistöt tai niiden osat. Uusjakojen sisältö vaihtelee maakohtaisesti ja esimerkiksi saksalainen Flurbereinigung ( tilussaneeraus ) on huomattavasti suomalaista uusjakoa monipuolisempi järjestelytoimitus. Uusjakojen yhteinen tavoite kaikkialla on kuitenkin kiinteistörakenteen parantaminen ja kiinteistöjen tarkoituksenmukaisen käytön edistäminen vaihtamalla tiluksia kiinteistöjen kesken yleensä voimassa olevia omistussuhteita muuttamatta. Varsinaisten tilusvaihtojen lisäksi uusjaossa voidaan toteuttaa erilaisia tie- ja kuivatushankkeita, rakennusjärjestelyjä, maiseman-, ympäristönhoitotöitä, suojeluhankkeita ja muita sen tavoitteiden kannalta tarpeellisia tehtäviä. Uusjaolle pidetään tunnusomaisena myös tarkasti rajattua kohdealuetta ja hankkeen projektiluonnetta. (katso uusjaon sisällöstä Backman 2002 s. 3; Derlich 2002 s. 3; Falgård & Sky 2002 s. 2; Meuser 1992 s. 50; Sky 2001 s. 46; Sonnenberg 2002 s. 2; Tenkanen 1994 s. 2-3;Uimonen 2002a s. 3; Wilkowski & Pulecka 2002 s. 2; Zhou 1999 s. 2-3.) Tavoite 1: Kiinteistöjaotuksen parantaminen ja kiinteistöjen käytön edistäminen. Uusjakojen perinteinen kohde on maa- ja metsätalousalue, jonka kiinteistöjaotus on heikko nykyaikaisen tuotantotoiminnan harjoittamisen kannalta kiinteistöjen tuotantolohkojen suuren lukumäärän, huonon muodon, huonon sijainnin tai pienuuden johdosta. Epätarkoituksenmukainen kiinteistöjaotus voi olla seurausta heikosti toteutetusta isojaosta, jossa talojen tilukset on jo alun alkaen jätetty liian moniin palstoihin tai kiinteistöjaotus voi olla pirstoutunut isojaon jälkeen suoritetuissa kiinteistötoimituksissa tahi maanomistajien itsensä toimittamissa tilojen osituksissa eli niin sanotuissa sovintojaoissa. Tällaisilla kiinteistöjaotukseltaan huonoilla alueilla uusjaon tavoitteena on suunnitella alueen kiinteistörunko eli tiestö ja kuivatusverkko uusjaossa uudelleen ja muodostaa kiinteistöt siten, että niiden uusi tuotantolohko- ja kiinteistöjaotus yhteensopivat uuden kiinteistörungon kanssa. (HE 227/1994 s. 33.) Kiinteistönmuodostamislaissa ei ole erikseen määritelty sitä käyttötarkoitusta, johon kiinteistöjen käyttöä tulee uusjaolla edistää. Maa- ja metsätalouden toimintaedellytysten parantamisen ja tuotantokustannusten alentamisen ohella uusjaon tavoitteena voi siksi olla kaikenlaatuisten kiinteistöjen nykyisen ja odotettavissa olevan järkevän sekä luontaisen käytön edistäminen (Majamaa & Markkula 2001 s. 92). Laki ei myöskään aseta vaatimuksia lähtötilanteen kiinteistörakenteen tai tilussijoituksen laadulle eikä välttämättä vaadi kiinteistöjen tilussijoi-11 2 tuksen parantamista. KML:n mukaista uusjakoa voidaankin käyttää välineenä esimerkiksi sopeutettaessa olemassa oleva kiinteistöjaotus vastaamaan paremmin alueen kiinteistöjen muuttunutta käyttöä tai uusia käyttömahdollisuuksia tahi muutettaessa kiinteistöjaotusta siten, että alueen muuttuneesta käytöstä aiheutuneet haitat tai vahingot kyetään supistamaan mahdollisimman pieniksi. Säädökset mahdollistavat myös vain muutaman kiinteistön käsittävän uusjaon. Tällaisia uusjaon uusia käyttötarkoituksia ovat esimerkiksi valtioneuvoston hyväksymien suojeluohjelmien toteuttaminen ja erilaisten haittojen poistaminen sekä liikennetuvallisuuden parantaminen tiehankkeiden yhteydessä niin sanotuissa hankeuusjaoissa. (HE 227/1994 s ; Hyvönen 2001 s ; MmVM s.10.) Tavoite 2: Tie- ja kuivatusolojen parantaminen. Alueella, jonka kiinteistöt ovat monipalstaisia, tiet on yleensä rakennettu eri aikoina ja usein vain kunkin kiinteistön omaa tarvetta silmällä pitäen ilman yhtenäistä suunnitelmaa. Tämän vuoksi tieverkko on usein hajanainen ja teitä on määrällisesti paljon. Samoin alueen kuivatusverkko voi olla hajanainen ja avo-ojitukseen perustuva, koska salaojituksen toteuttaminen on ollut hankalaa tilusten pirstoutuneisuuden vuoksi. Jotta tällaisen alueen tie- ja kuivatusverkko voitaisiin peruskorjata yhtenäiseksi ja tarkoituksenmukaiseksi, on toisinaan tarpeen muuttaa alueen tuotantolohkojaotusta siinä määrin, että uusjaon toimeenpano alueella tulee tarpeelliseksi. Tällaisessa uusjaossa tavoitteena ei ole alueen kiinteistöjaotuksen välitön parantaminen, vaan se, että tie- ja kuivatusverkko voidaan suunnitella ja rakentaa maaston kannalta tarkoituksenmukaisesti ja sen jälkeen tiluksia vaihtamalla korjata verkoston rakentamisen aiheuttamaa tilusten pirstoutumista. (HE 227/1994 s ) Tavoite 3: Maaseutuelinkeinolain tarkoituksiin hankitun alueen käytön edistäminen. Maaseutuelinkeinolain (1295/90) mukaan maatilahallinto voi hankkia maata tilojen tilakoon suurentamiseksi ja tilojen tilussijoituksen parantamiseksi. Jos maaseutuelinkeinolain mukaisiin tarkoituksiin on hankittu laajahko yhtenäinen alue, jonka antaminen lisäalueina useille kiinteistöille on tarkoituksenmukaista, tulisivat annettavat lisäalueet useasti sijaitsemaan erillisinä palstoina melko kaukana kiinteistöjen muista tiluksista. Tämä epäkohta voidaan poistaa liittämällä uusjako maaseutuelinkeinolain mukaisen käyttösuunnitelman toteuttamiseen ja suorittamalla tarpeelliset tilusten järjestelyt. Tilusjärjestelyjen suorittaminen mahdollistaa samalla myös alueen muiden kiinteistöjen tilussijoituksen parantamisen. Näin menettely kytkee uusjaossa toteutettavan rakennerationalisoinnin maaseutuelinkeinolain mukaiseen suuruusrationalisointiin. (HE 227/1994 s. 34.) Merkillepantavaa uusjaon tavoitteenasettelussa on se, että uusjakojen ensisijaisena tarkoituksena on saada aikaan sekä yhteiskunta- että yksityistaloudellisia kustannussäästöjä ja vasta toissijaisesti lisätä tuotannon määrää. Näin uusjakotoiminnalle kiinteistönmuodostamislaissa määritellyt päämäärät ja muun muassa valtioneuvoston periaatepäätöksessä (VL 2001) sekä maatalouden strategiaprojektin johtoryhmän loppuraportissa (MMM 2001) asetetut maaseutualueiden ja maaseutuelinkeinojen yleiset kehittämistavoitteet ovat yhdensuuntaisia ja sopusoinnussa keskenään.12 3 1.2 Uusjako maankäytön kehittämishankkeena Maankäytön kehittämishanke, kuten esimerkiksi rakennushanke, maankäyttösuunnitelman toteuttaminen tai maatilan tilussijoitussuhteiden parantaminen saattaa aiheuttaa tarpeen muuttaa sen kohdealueen omistus- tai kiinteistörakennetta tai niitä molempia. Muutos omistajarakenteessa voidaan toteuttaa vapaaehtoisesti esimerkiksi kaupalla tai tilusvaihdolla tahi pakkolunastamalla. Kiinteistörakenteen muutoksessa toteuttamisvastuu voi olla esimerkiksi valtion viranomaisella, kunnalla, puolueettomalla asiantuntijalla tai tarkoitusta varten perustettavalla maanomistajien yhteisöllä (jakokunnalla). Kiinteistörakenteen muutosprosessi voi perustua myös maanomistajien keskinäisiin sopimuksiin, jolloin se voidaan toteuttaa esimerkiksi tilusvaihdoilla tai lohkomalla. Tätä omistus- ja kiinteistörakenteen sekä toteutettavan maankäytön kehittämishankkeen välistä vuorovaikutussuhdetta voidaan kuvata neljällä eri vaihtoehdolla (Larsson 1993 s. 2; Mattsson 1999 s ; Viitanen 2000a s. 21): 1. Kehittämishanke ei vaadi muutosta omistus- tai kiinteistörakenteessa (kuva 1.2/1, tapaus 1). 2. Kehittämishanke vaatii muutoksen omistusrakenteessa (kuva 1.2/1, tapaus 2). 3. Kehittämishanke vaatii muutoksen kiinteistörakenteessa (kuva 1.2/1, tapaus 3). 4. Kehittämishanke vaatii muutoksen sekä omistaja- että kiinteistörakenteessa (kuva 1.2/1, tapaus 4). Tavanomaisessa maankäytön kehittämishankkeessa kehitettävä (rakennettava) alue on jo alun alkaen yhden maanomistajan hallussa tai hankitaan yhden omistajan haltuun ostamalla, lunastamalla tai muulla vastaavalla tavalla (katso kuva 1.2/1, tapaukset 1, 2 ja 4), minkä jälkeen kehittäjä tekee (yleensä) yhteistyössä kunnan kanssa alueen kehittämissuunnitelman ja toteuttaa hankkeen. Uusjako poikkeaa tästä mallista siinä, että alueen omistajia on lähtötilanteessa useita ja järjestely suoritetaan (pääosiltaan) voimassa olevia omistussuhteita muuttamatta (katso kuva 1.2/1, tapaus 3). (Viitanen 2000a s ) Viitanen (2000a s ) on edelleen tyypitellyt ja erotellut kiinteistöjen uudelleenjärjestelyt asteikolla vapaaehtoinen/pakollinen kolmeen pääryhmään: vapaaehtoisiin toimiin, kiinteistöjärjestelyihin ja pakkohankintoihin (katso kuva 1.2/2). Vapaaehtoiset sopimukset maanomistajien kesken ja/tai muiden asianosaisten kanssa ovat yleensä luonteeltaan yksityisoikeudellisia ja ehdoton vaatimus niiden toteutumiselle on, että kaikki sopijaosapuolet hyväksyvät sopimuksen. Sopimuksesta johtuvat kiinteistörakenteen muutokset toteutetaan kiinteistötoimituksissa esimerkiksi lohkomalla, vapaaehtoisella tilusvaihdolla tai yhdistämällä kiinteistöjä. Pakkohankinnat ovat julkisyhteisöjen keino hankkia alueita yleiseen tarpeeseen. Tällöin tavoitteena on ensisijaisesti omistusoikeuden muutos, joskin pakkotoimin hankitun omaisuuden muodostaminen kiinteistöiksi aiheuttaa usein muutoksia myös kiinteistörakenteessa. Pakkohankinnoiksi luetaan pakkolunastus sekä maanomistajan velvollisuus luovuttaa omaisuutta ilman korvausta kunnan yleisiin tarpeisiin. Myös kunnan etuosto-oikeuden ja radikaalien maareformien voidaan katsoa kuuluvan tällaisiin pakkotoimiin. Erikoistapauksissa voi myös yksityinen maanomistaja saada oikeuden tietyn alueen lunastukseen, kuten esimerkiksi Suomessa on kyse vesijätön, yhteisen alueen ja tontin tai rakennuspaikan osan lunastuksessa kiinteistöön (KML ). Pakkohankintojen yhteydessä voidaan tehdä vapaaehtoisia sopimuksia ja toteuttaa vapaaehtoisia tai pakollisia järjestely- ja kiinteistönmuodostamistoimenpiteitä, jotka vastaavat malleja 2 ja 4 kuvassa 1.2/1. (Viitanen 2000a s )13 4 (1) (2) (3) (4) Alkuperäinen omistaja Muutosprosessi Omistusrakenteen muutos Kiinteistörakenteen muutos Omistus- ja kiinteistörakenteen muutos Kehittämishankkeen toteuttava omistaja Mahdolliset toissijaiset muutokset omistusrakenteessa toteutetaan esimerkiksi lohkomalla lopulliselle omistajalle Kuva 1.2/1 Neljä mallia sopeuttaa alueen omistusrakenne ja kiinteistöjaotus maankäytön kehittämishankkeisiin (Kalbro 1992 s. 77; Larsson 1991 s. 6; Viitanen 2000a s. 21) Vapaaehtoisten ja pakkotoimien väliin voidaan muodostaa kolmanneksi ryhmäksi ne kiinteistöjärjestelyt, joille on ominaista lakisääteinen ja täsmällisesti määritelty toimitusprosessi ja joiden tarkoituksena on kiinteistörakenteen uudelleenmuotoilu (malli 3 kuvassa 1.2/1). Niiden yhteydessä asianosaisten varallisuusasema säilyy pääosin entisellään ja ainoastaan alueen kiinteistörakenne muuttuu. Vaikka asianosaisilla on mahdollisuus sopia lähes kaikista järjestelyssä esille tulevista asioista, kiinteistöjärjestelyjen toimitusmenettelyyn kuuluu myös mahdollisuus käyttää tiettyjä pakkokeinoja, kuten pakkoa osallistua järjestelyyn, lunastusmenettelyä ja asioiden ratkaisumahdollisuutta toimitusmiesten päätöksellä. (Viitanen 2000a s ) Kiinteistöjärjestelyt voidaan edelleen jakaa tilusjärjestelyihin, joissa tiluksia vaihdetaan kiinteistöjen kesken tai siirretään kiinteistöstä toiseen täyttä rahakorvausta vastaan ja pelkästään kiinteistöihin kohdistuvia oikeuksia koskeviin osuus-, rasite- yms. kiinteistötoimituksiin, joissa ei muuteta kiinteistöjen alueellista ulottuvuutta (Hyvönen 1998 s ; Pietilä 1971 s )14 5 Tilusjärjestelyjä on niiden tavoitteiden perusteella jaoteltuna kolme pääryhmää (katso kuva 1.2/2): 1) Rakennusmaan järjestelyt, joiden tavoitteena on mahdollistaa muutos useamman kiinteistön käsittävän kohdealueen maankäytössä ja/tai maankäytön tehokkuudessa. 2) Uusjaot, joiden päämääränä on kohdealueen kiinteistörakenteen rationalisointi olemassa olevat maankäyttömuodot pääosin säilyttäen ja 3) Muut kuin kiinteistönmuodostamislain perusteella tehtävät erityiset tilusjärjestelyt. (Hyvönen 2001 s. 345; Viitanen 2000a s. 46.) Rakennusmaan järjestelyille on tunnusomaista se, että niiden tavoitteena on tuottaa tai rakennettuja alueita järjestelemällä uudistaa kiinteistörakenteeltaan pirstoutuneet maa-alueet rakentamiskelpoisiksi kiinteistöyksiköiksi ja se, että ne niveltyvät tavalla tai toisella yhteen kohdealueen kaavoituksen kanssa. Myös uusjaossa voidaan suunnitella ja järjestellä rakennettuja tai rakennettavaksi tarkoitettuja alueita, kuten esimerkiksi haja-asutusalueiden kyläkeskuksia tai ranta-alueita. Tältä osin uusjaon päämäärät eivät sanottavasti poikkea rakennusmaan järjestelytoimituksen tavoitteista, mutta uusjaon ensisijainen lähtökohta ja tarkoitus ei tällöinkään ole rakennusmaan järjestely. (Viitanen 2000a s. 46.) Erityisiä tilusjärjestelyjä ovat tielainsäädännön mukaiset tilusjärjestelyt (YlTL 65 ja YksTL 38a ), lunastuslain mukaiset tilusjärjestelyt (LunL ), vesitilusjärjestelylain (31/80) mukaiset järjestelyt ja vesistöhankkeiden johdosta suoritettavat järjestelyt (laki 451/88). Tilusjärjestelyihin luetaan myös pakolliset tilusvaihdot, joiden tavoitteenasettelussa voi olla tapauskohtaisesti joko uusjaon tai rakennusmaan järjestelyn piirteitä. (Hyvönen 2001 s ; Karvinen 1988 s. 2 3.) Uusjaot voidaan jakaa niiden tavoitteiden ja toimituksen kohteen perusteella varsinaisiin (perinteisiin) uusjakotoimituksiin ja hankeuusjakoihin sekä niissä käytetyn arviointimenetelmän perusteella jyvitysuusjakoihin ja kokonaisarvouusjakoihin (katso kuva 1.2/2). Varsinaisten uusjakojen tavoitteenasettelu on monipuolista, mutta päätavoitteena on yleensä kohdealueella toimivien yritysten (maatilojen) tuotantoedellytysten ja järjestelyalueen kiinteistöjen käytön parantaminen. Uusjaoissa voidaan myös tehdä kuivatuksia, rakentaa teitä, järjestellä maatilojen talouskeskusten alueita ja tehdä muita uusjaon tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavia toimenpiteitä. Uusjakoa voidaan kutsua maatilauusjaoksi, jos sen tavoitteena on ensisijaisesti parantaa maatilatalouden tuotantoedellytyksiä ja jos sen kohteena on maaseutukylä tai sen osa. Jos uusjako kohdistuu (pääosin) vain pelto- tai metsätiluksiin, voidaan puhua myös pelto- tai metsäuusjaosta. (Vitikainen 1995b s ) Hankeuusjaon tavoitteena taas on edistää tietyn maakäytön kehittämishankkeen toteuttamista mukauttamalla kiinteistöjaotus muuttuviin maankäyttövaatimuksiin. Tällaisia hankkeita, joiden yhteydessä hanketilusjärjestely tulee kysymykseen, ovat muun muassa yleinen tie, rautatie, voimajohtolinja, luonnonsuojelualue, lentokenttä, satama tai kaivoshanke. Sanotunlaisten hankkeiden maantarve voidaan toteuttaa vapaaehtoisin kiinteistökaupoin, pakkolunastustoimin tai tilusjärjestelyjen avulla. Tästä näkökulmasta hankeuusjako sijoittuu lähinnä lunastusmenettelyn ja vapaaehtoisten järjestelyjen puoliväliin. (Hyvönen 2001 s )15 6 Jyvitysuusjaon sijasta uusjako voidaan toimittaa niin sanottuna kokonaisarvouusjakona siten, että kullekin osakkaalle muodostettavaan kiinteistöön tulevien tiluksien puuston, rakennusten, kiinteiden laitteiden ja rakennelmien sekä yhteisalueosuuksien ja erityisten etuuksien yhteinen arvo vastaa osakkaalle jakoperusteen mukaan kuuluvaa osuutta koko uusjakoalueen vastaavasta arvosta. Kokonaisarvouusjako voidaan suorittaa, jos kaikki saapuvilla olevat osakkaat siitä sopivat ja jos uusjaon suorittaminen tällä tavoin on tarpeen tarkoituksenmukaisen lopputuloksen saamiseksi [KML (273/98) 77.4 ]. Toimenpiteet, jotka kohdistuvat vain yhteen kiinteistöön tai muuhun rekisteriyksikköön (malli 1 kuvassa 1.2/1), eivät sisälly edellä esitettyyn tyypittelyyn, vaikka myös näihin voi sisältyä tiettyjä pakkokeinoja. Niiden päätarkoitus ei kuitenkaan ole kiinteistö- tai omistusrakenteen muuttaminen, vaan yleensä on kyseessä yhteisomistuksen purkaminen. Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi yhteisen alueen jako ja halkominen. (Viitanen 2000a s. 46.) KIINTEISTÖJEN UUDELLEENJÄRJESTELYT Vapaaehtoiset toimet Kiinteistöjärjestelyt lakisääteinen prosessi mahdollisuus pakkotoimiin kohteena useita kiinteistöjä ei vain omistusrakenteen muutoksia Pakkohankinnat erityisesti omistusrakenteen muutos Rasite-, käyttöyms. oikeuksien järjestelyt Tilusjärjestelyt kiinteistöjen alueellinen ulottuvuus muuttuu Rakennusmaan järjestelyt Uusjaot Erityiset tilusjärjestelyt Pakolliset tilusvaihdot Uusjaot maatilauusjako peltouusjako metsäuusjako Hankeuusjaot Kuva 1.2/2 Kiinteistöjen uudelleenjärjestelyjen tyypittely (Viitanen 2000a s. 45 mukaillen) 1.3 Muutokset uusjakojen toimintaympäristössä Maaseudulla ja maatalouselinkeinossa tapahtui Suomessa 1900-luvulla mullistava rakennemuutos. Maaseutuväestön osuus oli vielä 1940-luvulla noin puolet maan koko väestöstä, mut-16 7 ta 2000-luvulle tultaessa se oli enää noin 1/8 koko väestöstä. Tuotantoa harjoittavien maatilojen lukumäärä pieneni vastaavasti 1950-luvun lopun runsaasta maatilasta vuoteen 1990 mennessä noin aktiivitilaan 1. Vuosien aikana aktiivitilojen määrä väheni edelleen 38 % eli noin tilalla niin, että vuonna 2000 Suomessa oli enää noin aktiivitilaa. (Tietovakka 2002.) Suomen liityttyä Euroopan Unioniin vuonna 1995 tilakoon kasvattamisesta ostamalla tai vuokraamalla tuotannosta luopuvien tiluksia on tullut maatalouden keskeinen strategia sopeutua uuteen tilanteeseen. Tilakoon suurentamisella pyritään alentamaan tuotannon yksikkökustannuksia ja varmistamaan riittävä tulovirta tilalle viljelijäperheen toimeentulon turvaamiseksi. Useissa maatalousekonomian tutkimuksissa tilakoon kasvu on todettu edulliseksi. Esimerkiksi Ryhäsen (1994 s. 587) mukaan maidontuotantotilan suurentaminen siten, että tuotanto lisääntyy yhdellä prosentilla, kasvattaa tuotantokustannuksia ainoastaan 0,6 %. Sianlihatuotannossa yrityskoon kaksinkertaistaminen nostaa Pietolan (1997 s. 95) mukaan tuotantokustannuksia 85 %, joten yksikkökustannukset alenisivat keskimäärin 7,5 %. Ajanjaksona aktiivitilojen keskimääräinen tilakoko kasvoikin 21,7 peltohehtaarista 29,0 hehtaariin ja yli 50 ha:n suuruisten tilojen osuus tiloista nousi 6,5 %:sta 15,0 %:iin. Vuokratun pellon ala tiloilla kasvoi vastaavasti samana ajanjaksona noin 22,3 %:sta 32,0 %:iin. (Tietovakka 2002.) Myös maatalouden tuotantorakenne on muuttunut huomattavasti EU -jäsenyyden aikana. Vuonna 1995 aktiivitiloista oli 54 % kotieläintiloja ja 42 % kasvintuotantotiloja. Vuonna 2000 kotieläintiloja oli aktiivitiloista enää 46 %, lähes 49 %:n ollessa kasvintuotantotiloja. Kehitystä selittää ainakin osittain se, että kotieläintuotannosta luopuva usein jatkaa kasvintuottajana ennen kuin luopuu kokonaan tuotannosta. (MMM 2001 s. 12; Tietovakka 2002.) Edelleen jatkuva maatalouden nopea rakennemuutos merkitsee maatilojen lukumäärän vähenemisen ja tilakoon kasvun ohella merkittäviä muutoksia maatilojen sisäisessä rakenteessa. Myyrän (2000 s , 2001 s. 25 ja 2002 s. 3 ja 7) ja Ylikankaan (1999 s ja 2000b s. 18) tutkimusten mukaan maatilojen koon kasvu näyttää tapahtuvan lähes yksinomaan lohkoluvun lisääntymisen ja hyvin vähän lohkokoon kasvun kautta. Ostetut ja erityisesti vuokratut lisämaalohkot ovat lisäksi etäämmällä talouskeskuksesta kuin tilojen käytössä ennestään olevat palstat. Rakennemuutoksen seurauksena maatilojen kiinteistörakenne siis huononee entisestään ja tilusten pirstoutuminen kohdistuu nimenomaan tuotantoaan jatkaviin ja laajentaviin maatilayrityksiin. Käytännössä tilakoko on kasvanut, mutta pieni lohkokoko ja suuret viljelyetäisyydet ohjaavat tuotannollisia valintoja ja aiheuttavat lisäkustannuksia (Myyrä 2002 s. 7 ja 27). Taulukossa 1.1/1 on esitetty tietoja aktiivitilojen lukumäärästä ja koosta sekä niillä viljelyksessä olleiden peruslohkojen 2 lukumäärästä ja koosta vuonna 2000 työvoima- ja elinkeinokeskuksittain jaoteltuna. 1 Aktiivitila on vähintään yhden peltohehtaarin suuruinen tila, jolla on maataloustuotantoa tai muuta yritystoimintaa. Aktiivitiloihin ei lueta tiloja, joilla on tehty tuotannonohjaus- tai luopumissopimus. Aktiivitilalla on oltava peltoa viljelyksessä. (Myyrä 1999 s. 48.) 2 Peruslohkolla tarkoitetaan yhtenäistä viljelyaluetta, jota rajoittaa esimerkiksi kunnanraja, tukivyöhykkeenraja, käyttöyksikönraja, vesistö, piiri- tai valtaoja, tie tai metsä. Peruslohko on MMM:n ylläpitämän peltoalueiden peruslohkorekisterin (IACS) rekisteriyksikkö ja sitä käytetään pinta-alaperusteisten maataloustukien laskennassa. Peruslohko voi jakautua useampaa eri kasvulohkoon. (Myyrä 2002 s. 15.)17 8 Taulukko 1.1/1 Aktiivitilojen peruslohkojen lukumäärä ja koko vuonna 2000 (Ahtiainen 2001 s. 106) Työvoima- ja Aktiivi- Perus- Pinta-ala Tilan keski- Peruslohkoja Pinta-ala elinkeinokeskus tilat, kpl lohkot, kpl ha *) koko, ha kpl/ tila ha/ lohko Ahvenanmaa (lh) ,7 17,2 1,7 Etelä-Pohjanmaa ,1 12,1 2,2 Etelä-Savo ,6 11,0 1,9 Häme ,7 10,7 3,1 Kaakkois-Suomi ,3 12,1 2,3 Kainuu ,7 13,2 1,8 Keski-Suomi ,9 11,5 2,0 Lappi ,8 11,5 1,8 Pirkanmaa ,6 13,0 2,1 Pohjanmaa ,5 12,4 2,1 Pohjois-Karjala ,9 11,6 2,2 Pohjois-Pohjanmaa ,5 13,0 2,4 Pohjois-Savo ,1 11,6 2,3 Satakunta ,0 11,2 2,4 Uusimaa ,1 11,6 3,2 Varsinais-Suomi ,2 11,2 3,0 Yhteensä ,3 11,9 2,4 *) Pinta-ala on kaikkien kasvulohkojen yhteenlaskettu pinta-ala (mukana myös esim. käytössä olevat luonnonniityt ja -laitumet). Kehitys on selitettävissä lisämaasta käytävällä kilpailulla. Tuotantoa jatkavat viljelijät ovat yleensä kiinnostuneita kasvattamaan yrityksensä kokoa lisämaahankinnoilla. Tällöin ostettavat tai vuokrattavat peltolohkot eivät läheskään aina tule sen haltuun, jolle ne parhaiten sopisivat ja vaikka tulisivatkin, niin vanhan kiinteistöjaotuksen mukainen tie- ja kuivatusverkko kuitenkin jää pirstomaan aluetta. Uhkana on, ettei tilakoon kasvulla tavoiteltuja hyötyjä saavuteta tilojen pirstoutuvan rakenteen vuoksi. Tutkimusten mukaan peltolohkon tuottoarvo tilan kannalta romahtaa, kun lohkon koko on alle 2 ha. Peltolohkon koko ei näytä kovin paljon riippuvan peltoalueen luontaisesta laajuudesta ja yhtenäisyydestä, ja se näyttää reagoivan vain vähän ja hitaasti tilakoon kasvuun. Siten on todennäköistä, että paitsi tilusrakenteiden parantamistarpeita, myös parantamismahdollisuuksia on olemassa koko maassa. Poikkeuksena tästä näyttävät olevan vain vanhat kartanoja suurtila-alueet, joilla pieniä lohkoja ei ole koskaan ollutkaan ja ehkä alueet, joilla autioituminen on poistanut akuutit rakenneongelmat. (MML 2002b s. 6 7; Myyrä 2000 s ) Samanaikaisesti maatilatalouden murroksen kanssa maaseutualueiden maankäyttöön kohdistuu yhteiskunnan taholta selvästi lisääntyviä muutospaineita maataloustuotannon ohjauksen, taajamien ja niiden lievealueiden kehittämisen, ympäristön- ja maisemanhoidon, luonnonsuojelun, kulttuurimaisemien ylläpidon, rantojensuojeluhankkeiden sekä energiansiirto- ja tieverkon ajanmukaistamisen yhteydessä. Muutosten tarve murtaa yhä voimakkaammin maaseudun ja alkutuotannon perinteistä staattisuutta. Pysyväisluonteiset tavoitteet ja vaikutukset käyvät harvinaisemmiksi, samalla kun eri tavoitteiden yhteensovittamistarpeet lisääntyvät ja monipuolistuvat. Maanomistajilla on tässä tilanteessa mahdollista valita useista eri toimintavaih-18 9 toehdoista. Tuotannon tehostaminen tai laajaperäistäminen, tuotannosta luopuminen, pellon metsittäminen tai maan luovuttaminen suojelualueiksi antavat uusia valintamahdollisuuksia ja johtavat siihen, että maanomistajilla on erilaisia kehittämisajatuksia ja -strategioita tulevaisuuden varalle. Yhteiskunta on moniarvoinen ja maanomistajien keskuudessa vallitsee erilaisia mielipiteitä kehittämisen päämääristä ja ajoituksesta. Myös maanomistajien mahdollisuudet osallistua kehittämishankkeeseen saattavat poiketa huomattavasti eri maanomistajien välillä. Vaikka uusjaon perusedellytykset monilla alueilla ovatkin olemassa, tässä tilanteessa ei hyödytä esittää mitään yhtä ja oikeaa ratkaisua kaikkien ongelmien ratkaisemiseksi. (MMM 1993 s. 19; TTS 1999 s. 10; Vitikainen 1991 s. 66.) 1.4 Uusjakotarpeesta Muutokset maaseutukylien kiinteistöoloissa olivat 1900-luvulla rauhallisia. Kiinteistörakenteen parantamiseen tiluksia järjestelemällä ei normaalisti ole ollut tarvetta muuten kuin sellaisissa tapauksissa, joissa isojaon jälkeinen kiinteistörakenne on ositustoimitusten tai sovintojakojen johdosta muodostunut esteeksi järkevän tuotantotoiminnan harjoittamiselle. Käytännössä tämä on näkynyt tarpeena järjestellä tiluksia noin 100 vuoden kuluttua isojaon päättymisestä. Vuoden 1848 jälkeen uusjako on tehty Suomessa noin 2,5 milj. hehtaarin alueella, käsittäen noin puolet entisen Uudenmaan läänin, neljänneksen entisen Hämeen läänin, viidenneksen entisen Turun ja Porin läänin sekä kolmanneksen entisen Vaasan läänin maa-alueista. (MMM, 1993 s. 17; Suomaa, 1983b s ; Uljas, 1983 s. 129.) Maanmittauslaitos käytti 1990-luvulla uusjakoihin vuosittain noin henkilötyövuoden suuruisen työpanoksen. Uusjakojen tukemislain (24/81) mukaista valtion rahoitusta jakojen yhteydessä tehtävien tie-, kuivatus- ja rakennushankkeiden toteuttamiseen ohjattiin vuosittain noin 2,5 milj. euroa. Vuoden 1990 lopussa koko maassa oli vireillä 43 uusjakoa, joiden kokonaispinta-ala oli yhteensä noin ha. Vuoden 2002 lopussa koko maassa oli vireillä 35 uusjakoa, yhteispinta-alaltaan noin ha. Tällä hetkellä uusjakoja tehdään noin 7000 ha:n vuosivauhdilla. Huomattavaa on, että metsämaan osuus vuoden 2002 lopussa vireillä olleissa uusjaoissa oli noin 80 % uusjakoalueiden kokonaisalasta. (Eskola 2002 s. 1; Kokkonen 2002; MML 1990; Uimonen 2002a s. 4.) Pääosa tuotantovaiheessa olevista uusjaoista on JL:n aikana käynnistyneitä maatilauusjakoja, joiden päätavoitteena on parantaa kohdealueen maatilatalouden tuotantoedellytyksiä järjestelemällä tilojen tilukset uudelleen siten, että niiden sijoitus on olennaisesti entistä parempi. Näitä uusjakoja on luonnehdittu ominaisuuksilla alueellinen, kokonaisvaltainen, kattava, osapuoliin nähden yhdenmukainen ja pitkäkestoinen (Grannabba 2000 s ). Kiinteistönmuodostamislaki mahdollistaa uusjakojen käyttöalueen laajentamisen. Uusjako voidaan kytkeä entistä kiinteämmin erilaisten maakäytön kehittämishankkeiden osaksi ja näin voidaan edistää esimerkiksi kaavan, suuren tie-, johtolinja- tai rautatiehankkeen, kuivatushankkeen, lunastuksen tai suojeluohjelman toteuttamista. Uusjakojen tulevaa tarvetta voidaan arvioida perinteisten maatilauusjakojen, erillisten pelto- ja metsäalueiden uusjakojen ja hanketilusjärjestelyjen näkökulmasta.19 10 Maatila- ja peltouusjakojen tarve Pohjanmaalla, kolmen seutukunnan alueella tehtyjen selvitysten mukaan (MML 2002b s. 5) maatilojen peltolohkojen lukumäärästä noin puolet on kooltaan alle 2 ha:n ja peltopinta-alasta noin kolmannes on kooltaan alle 2 ha:n suuruisissa peruslohkoissa. Kirjanpitotiloja koskevaan aineistoon perustuvan Myyrän (2000 s. 25) tutkimuksen ja aktiivitilojen peruslohkojen lukumäärästä ja koosta vuonna 2000 MMM:n peltolohkorekisteristä kerättyjen tietojen (Ahtiainen 2001 s. 106) mukaan (katso edellä taulukko 1.1/1) tilanne on maan etelä- ja lounaisosia lukuun ottamatta samantapainen koko maassa. Tuloksista voidaan Maanmittauslaitoksessa tehdyn yhteenvedon mukaan päätellä, että kaikista Suomen pelloista noin ha on pienissä, alle 2 ha:n kokoisissa peruslohkoissa (MML 2002b s. 5 6). Entisen Vaasan läänin alueella vuonna 1984 tehdyn peruskarttaselvityksen mukaan todennäköistä tilusjärjestelytarvetta oli noin peltoha:n alueella eli noin 55 %:lla selvityksessä mukana olleista peltoalueista (Kaarlelan mmt 1984 s. 5). Oulun läänin rannikkoalueen 31 kunnassa tehdyssä vastaavassa selvityksessä todennäköistä tilusjärjestelytarvetta arvioitiin olevan noin peltoha:n alueella eli noin 27 %:lla tutkituista peltoalueista (Ylivieskan mmt 1984, liite 2). Tutkimuksissa uusjakojen tarvetta arvioitiin peltokappaleiden koon ja muodon sekä peltoalueen yhtenäisyyden perusteella. Edellä mainittujen Myyrän tutkimuksen, MMM:n peltolohkorekisteritietojen ja Maanmittauslaitoksen yhteenvedon perusteella voidaan arvioida, että uusjakojen nykyisellä tuotantovolyymillä uusjakotarvetta on Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla sekä Pohjois-Pohjanmaan eteläosissa vielä ainakin noin vuodeksi. Maatalouden rakennemuutoksen seurauksena maatilojen kiinteistörakenne pirstoutuu muuallakin Suomessa. Itä-Suomessa luontosuhteista johtuva peltojen tilusrakenne voi kuitenkin estää järjestelyjen toteuttamisen. Etelä- ja Lounais- Suomen yhtenäisillä peltoalueilla uusjakotarvetta taas vähentää se, että peruslohkojen koon ollessa riittävä suuri nykyaikaisen tuotantotoiminnan kannalta (3-4 ha), niiden yhdistämiseen ei ole välitöntä tarvetta. Aktiivisen tiedottamisen ja markkinoinnin tuloksena vuonna 2002 tuli vireille yhteensä 50 uusjakojen tarveselvitystä. Maakunnittain ne jakautuvat seuraavasti (Uimonen 2003): - Etelä-Karjala 3 kpl - Etelä-Pohjanmaa 23 kpl - Etelä-Savo 5 kpl - Kainuu-koillismaa 2 kpl - Keski-Pohjanmaa 1 kpl - Kymenlaakso 3 kpl - Pohjois-Karjala 4 kpl - Pohjois-Pohjanmaa 5 kpl - Pohjois-Savo 4 kpl. Maatilauusjakojen ja peltouusjakojen tuleva kysyntä riippuu kuitenkin ennen kaikkea maatalouselinkeinon tulevasta kehityksestä ja kehitysnäkymistä sekä valtion uusjakojen toimeenpanoon antamasta rahoitustuesta. Euroopan unionin maatalouspolitiikka korostaa tarvetta kilpailukykyiseen maatalouteen ja sitä kautta muun muassa maatilatalouden tuotantokustannusten alentamiseen ja maatilojen toimeentuloperustan vahvistamiseen. Ohjelmakaudella maatalouden rahoituskehys Suomessa säilyy nykytasolla. Unionin laajentuminen ja maatalo-20 11 uspolitiikan uudistamishanke voivat jatkossa vähentää maatalouden tulotukea, mutta nykytasoon verrattuna muutokset eivät todennäköisesti ole ratkaisevan suuria (EU 2000 s ; EU 2002 s. 2). Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan vireillä olevan uudistamishankkeen tavoitteena on yksinkertaistaa oleellisesti nykyisiä järjestelmiä ja antaa viljelijöille EU:n alueella maatalousmenojen rahoituskehykseen yhdistyvät selkeät toimintaperiaatteet vuoteen 2013 saakka. Uudistuksen keskeiset osat ovat tuotantomääristä riippumaton maatilakohtainen maatalouden tulotuki, kyseisen tuen saannin riippuvuus ympäristöön, elintarvikkeiden turvallisuuteen, eläinten hyvinvointiin ja viljelijöiden työturvallisuuteen liittyvien vaatimusten noudattamisesta sekä vaatimus säilyttää maatalousmaa kokonaisuudessaan hyvässä kunnossa. Samalla maaseudun kehittämispolitiikkaa vahvistetaan suuntaamalla siihen enemmän rahaa. Tuotantomääristä riippumattomien tukien myötä viljelijät voivat Euroopan Unionin komission hyväksymän maatalouspolitiikan uudistusehdotuksen mukaan keskittyä valmiuksiensa ja paikallisten maatalousolojen puitteissa tuotteisiin, joista he saavat parhaan mahdollisen tuoton. (EU 2002 s. 28; Europa 2003.) Suomessa infrastruktuuri, joka käsittää liikenneverkon sekä yhdyskuntahuollon eri osa-alueet (vesihuolto, energia, jätehuolto, tietoliikenne), kattaa koko maan ja verkoston ylläpito edellyttää vuosittain huomattavia investointeja. Tulevaisuuden avainkysymyksiä on, pystytäänkö jo rakennettu infrastruktuuri pitämään kunnossa. Ongelmana on väestön keskittyminen kasvukeskuksiin ja maaseutualueiden väestömäärän väheneminen. Muuttoliike on viime vuosina ollut selvästi voitollista suurissa, monipuolisissa keskuksissa. Aiempaan seudulliseen kehitykseen nähden uusi kehityspiirre on keskuskuntien saama merkittävä muuttovoitto, kun taas aiemmin vahvasti kasvaneiden kehyskuntien muuttoliike on voinut kääntyä jopa tappiolliseksi. Hallitsematon muuttoliike vinouttaa väestörakennetta ja jättää valmista infrastruktuuria vajaakäyttöiseksi. (EU 2000 s. 20). Ensimmäistä kertaa uusjakojen historian aikana niiden kohdealueet taantuvat. Aikaisemmin uusjakoja on tehty laajenevan maataloustuotannon ehdoilla, mutta nyt maatilojen lukumäärän väheneminen, syrjäisten maaseutualueiden ja ydinmaaseudunkin autioituminen sekä infrastruktuurin kunnossapito-ongelmat on otettava huomioon uusjakojen sisältöön vaikuttavina ja eräillä alueilla uusjakotarvetta alentavina tekijöinä. Uusjakojen toteuttamiskelpoisuusselvityksissä on varauduttava siihen, ettei uusjakojen kaltaisia suuria ja pitkävaikutteisia investointeja ole tarkoituksenmukaista toteuttaa alueilla, joiden tulevasta elinvoimaisuudesta ei ole takeita. Metsäuusjakojen tarve Kiinteistörakenteen kannalta voidaan metsätalouden ongelmatyypeiksi katsoa nauhamaiset metsäpalstat, enklaavien rikkomat metsäalueet, ulkometsäpalstat, pienten metsäpalstojen muodostamat alueet ja tilan metsäpalstojen hajanaisuus. Metsälöiden kiinteistörakenteen parantamiseksi keinoina on käytettävissä muun muassa tilusvaihto, uusjako, lunastus ympärillä oleviin tiloihin, yhteismetsän perustaminen, metsänomistajien yhteistoiminta metsätalousalueiden muodostamiseksi sekä yritysmuotoinen metsänomistus. Uusjakoja ei meillä ole juurikaan käytetty metsäalueiden kiinteistörakenteen parantamiseksi ja Maanmittauslaitoksen ei ole tarkoitus myöskään suunnittelukaudella aktiivisesti edistää metsäuusjakojen toimittamista (MML 2002b s. 14). Syynä tähän on ehkä se, ettei kiinteistöolojen järjestelymahdollisuuksia juurikaan tunneta ja se, ettei meillä ole tutkimuksella tuotettu mittareita, joiden avulla metsätilusjärjestelyjen edullisuus voitaisiin osoittaa. Metsäuusjaot voisivat kuiten-21 12 kin olla erityisesti sarkamaisesti jaetuilla metsäalueilla yhteismetsälain (109/2003) mukaisten yhteismetsien perustamisen rinnalla tehokas keino ongelmien korjaamiseksi. Iin kunnan Pahkakosken ulkopalstan uusjaon tarveselvitys osoitti, että alueen uusjako ja sen yhteydessä toteuttava yhteismetsän perustaminen oli taloudellisesti erittäin kannattavaa. Pelkästään metsäteiden rakentamisesta ja alueen metsäojituksista saadut hyödyt kattoivat kaikki uusjaon kustannukset. Lisäksi yhteismetsän perustaminen mahdollisti suurempien leimikoiden muodostamisen lisäten puunmyyntituloja ja järkiperäisti metsänhoitotoimenpiteiden toteuttamista. Tuolloin olemassa olevien yhteismetsien ilmoittamien myyntihintojen perusteella yhteismetsät saivat pystykaupoissa keskimäärin 13 % korkeammat kantohintatulot kuin ao. kunnassa keskimäärin. Hankinnalla myyvien yhteismetsien hankintahinnat olivat keskimäärin 11 % korkeammat kuin ao. piirimetsälautakunnan alueella keskimäärin. Toisaalta yhteismetsien hallintokulut olivat toimihenkilöitä palkanneissa yhteismetsissä keskimäärin 6,4 % ja ilman omia toimihenkilöitä toimivissa yhteismetsissä keskimäärin 2,2 % hakkuusuunnitekuutiometriä kohti laskien. (Ylivieskan mmt 1987 s. 6-7) Hankeuusjakojen tarve Kiinteistönmuodostamislain mukainen uusjako ja sen yhteydessä samanaikaisesti toteutettu valtion vastikemaanhankinta on toimiva väline muun ohessa erilaisten liikenneturvallisuutta edistävien tie- ja rautatiealuejärjestelyjen, alueellisten tie- ja kuivatusverkon perusparannusten (teknisten hankkeiden) sekä suojelualueiden perustamishankkeiden toteuttamiseksi. Lisäksi uusjaon avulla voidaan tarvittaessa jälkikäteen korjata näiden hankkeiden kiinteistörakenteeseen aiheuttamia epäkohtia. Uusjako on useiden selvitysten mukaan näissä hankkeissa usein kokonaistaloudellisesti edullisin ja maanomistajien kannalta parhaan lopputuloksen antava menettely (katso Asmundela 1997; Jokela 1999 s ; MML 1998b; Moilanen 1995 s ; Torkko 2001 s ; Patana 2001; Viitakoski 2001). Hankeuusjakojen painopiste tulee Maanmittauslaitoksen arvioin mukaan olemaan suunnittelukaudella erilaisten suojeluhankkeiden toteuttamisessa sekä pääteiden ja -ratojen liikenteen sujuvuuden ja liikenneturvallisuuden parantamisessa. Yhteiskunnan perusinfrastruktuurin muuttamiseen liittyvien muiden laajojen projektien (rataoikaisut, moottoritiehankkeet, lunastukset yleisiin ja yhteisiin tarpeisiin) yhteydessä tarvittavat tilusten järjestelyt pyritään suunnittelemaan viranomaisten yhteydenpidon avulla jo näiden hankkeiden valmisteluvaiheessa. (MML 2002b s. 15.) Valtioneuvoston hyväksymiin soidensuojelun perusohjelmaan (vuosilta 1979 ja 1981), lintuvesiensuojeluohjelmaan (vuodelta 1982), harjujensuojeluohjelmaan (vuodelta 1984), lehtojensuojeluohjelmaan (vuodelta 1989) ja rantojensuojeluohjelmaan (vuodelta 1990) kuuluvia suojelualueita on toteutettu vuosina yksityismailla keskimäärin noin ha vuodessa. Suojeluhankkeita oli vuoden 2002 alussa toteuttamatta yksityismailla koko maassa noin kiinteistön ja lähes hehtaarin osalta. Toteuttamattomat suojelualueet painottuvat sijainniltaan Lounais-Suomeen, Pohjanmaalle, Pohjois-Pohjanmaalle ja Lappiin. (MML 2002c s. 4-5; YM 2002.) Maanmittauslaitos on arvioinut, että nykyisellä tuotantovolyymillä noin suojeluhanketta toteutuu vuoteen 2007 mennessä hanketilusjärjestelyjen avulla (MML 2002c s. 10). Tasoristeyksiä oli vuonna 2000 Suomen rataverkolla 5210 kpl (0,89 tasoristeystä/ratakilometri). Liikenne- ja viestintäministeriön asettaman tasoristeystyöryhmän (LVM 2001) mukaan tasoristeykset vähenevät kaudella arviolta noin 1100 tasoristeyksellä. Tasoristeyksen poistamisessa voidaan käyttää apuna muun muassa alueellista yksityis- Näytä lisää
Tilusjärjestelyin tuetaan maatilojen ja kylien kehitystä Juha Patana 16.9.2015, Kiinteistösuunnittelu Tilaisuuden ohjelma Tilusjärjestelyiden taustaa Tilusjärjestelyn keinot; sisältö, periaatteet ja vaiheet Lisätiedot Uusjakojen kysynnästä ja toimitusmenettelyn uudistamistarpeesta
Maanmittaus 78:1-2 (2003) 5 Maanmittaus 78:1-2 (2003) Saapunut 16.9.2003 Hyväksytty 15.10.2003 Uusjakojen kysynnästä ja toimitusmenettelyn uudistamistarpeesta Arvo Vitikainen Kiinteistötekniikan professori, Lisätiedot PARANNETTAVA METSÄTILUSJÄRJESTELYILLÄ? Metsäalueiden käytön kehittäminen ja tilusjärjestelyt. Arvo Kokkonen 20.1.2011 Ylivieska
MIKSI METSIEN TILUSRAKENNETTA ON PARANNETTAVA METSÄTILUSJÄRJESTELYILLÄ? Metsäalueiden käytön kehittäminen ja tilusjärjestelyt MML:n toimintastrategiassa. Arvo Kokkonen 20.1.2011 Ylivieska 1 MAANMITTAUSLAITOS Lisätiedot MIKSI METSÄTILUSJÄRJESTELYJEN TARVE KASVAA? Metsien käytön kehittäminen ja tilusjärjestelyt MML:n toimintastrategiassa.
MIKSI METSÄTILUSJÄRJESTELYJEN TARVE KASVAA? Metsien käytön kehittäminen ja tilusjärjestelyt MML:n toimintastrategiassa. Arvo Kokkonen 14.9.2009 Helsinki Metsätilojen koon ja rakenteen kehittämishanke Maanmittaustoimitukset Lisätiedot Maa- ja metsätalousministeriön tilusjärjestelystrategia 2015 2020
Maa- ja metsätalousministeriön tilusjärjestelystrategia 2015 2020 1 2015 Maa- ja metsätalousministeriön tilusjärjestelystrategia 2015 2020 Maa- ja metsätalousministeriö 1/2015 Julkaisun nimi: Maa- ja Lisätiedot UUSJAON VAIKUTTAVUUS JA PELTOTILUSJÄRJESTELYN TARVE JOUTSENON KUURMANPOHJASSA
Juha Hoffrén UUSJAON VAIKUTTAVUUS JA PELTOTILUSJÄRJESTELYN TARVE JOUTSENON KUURMANPOHJASSA Opinnäytetyö Maanmittaustekniikan koulutusohjelma Tammikuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 27.1.2009 Lisätiedot Maa-20.3371 Kiinteistösuunnittelu. 14.10.2015 TkT Juhana Hiironen
Maa-20.3371 Kiinteistösuunnittelu TkT Juhana Hiironen Oppimistavoitteet Luennon jälkeen opiskelija.. -..osaa selittää, mitä tilusrakenne tarkoittaa. -..osaa selittää, mihin tekijöihin tilusrakenteen hyvyyden Lisätiedot Kiinteistötoimitukset, rajat ym. ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011
Kiinteistötoimitukset, rajat ym. ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011 Arviointipäällikkö Mika Summala Pohjois-Karjalan maanmittaustoimisto 1 MAANMITTAUSLAITOS Lisätiedot Haapajärvi - Autioranta Toimenpide - ehdotus 11.2.2016
Haapajärvi - Autioranta Toimenpide - ehdotus 11.2.2016 2 (12) SISÄLTÖ Tiivistelmä... 3 2 Kohdealueen yleiskuvaus... 4 3 Tilusjärjestelyn lähtökohdat ja tavoitteet... 6 4 Tilusjärjestelyn tiedotus- ja tarveselvitysvaihe... Lisätiedot Metsien kiinteistörakenne ja metsätilusjärjestelyt
NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE Hyväksytty kunnanhallituksessa 20.10.1997/496 Voimaantulo 6.11.1997 Tarkistettu kunnanhallituksessa 16.8.1999/271 Voimaantulo Lisätiedot Kiinteistön edustalla oleva vesijättö voidaan liittää sen kohdalla olevaan kiinteistöön laissa säädetyin edellytyksin täyttä korvausta vastaan.
Vesijätön lunastus Kari Tuppurainen kari.tuppurainen@maanmittauslaitos.fi 0400-719023 28.4.2015, Pohjois-Savon Kalatalouskeskus ry:n vuosikokous Hotelli Iso Valkeinen, Kuopio Kiinteistön edustalla oleva Lisätiedot Metsätilusjärjestelyt Suomessa 1990- ja 2000 -luvuilla
Metsätilusjärjestelyt Suomessa 1990- ja 2000 -luvuilla MAANMITTAUSLAITOS 2010 Maanmittauslaitos Selvitys 2 (15) Metsätilusjärjestelyt Suomessa 1990- ja 2000 luvuilla 1. Johdanto... 3 2. Yleistä metsätilusjärjestelyistä... Lisätiedot Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016
Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1 kevät 2016 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Uusimaa 4968 6690 11658 593 753 1346 5561 7443 13004 Varsinais- 1333 1974 3307 104 104 208 1437 Lisätiedot Maatilan menestystekijät nyt ja tulevaisuudessa. Seminaari Salossa 14.1.2011. Toimitusjohtaja Kari Aakula
Maatilan menestystekijät nyt ja tulevaisuudessa Seminaari Salossa 14.1.2011 Toimitusjohtaja Kari Aakula Valio Oy 14.1.2011 1 Valio Oy:n hankintaosuuskunnat 1.1.2011 1. Evijärven Osm. 2. Härmän Seudun Osm. Lisätiedot Tilusjärjestelyn tarveselvityksen loppuraportti Kunta: Maaninka Kylä/alue: Pieni Maaninkajärvi
Tilusjärjestelyn tarveselvityksen loppuraportti Kunta: Maaninka Kylä/alue: Pieni Maaninkajärvi 5.11.2014 MAANMITTAUSLAITOS SISÄLTÖ Tiivistelmä... 3 1 Tarveselvityksen eteneminen... 4 2 Kohdealueen yleiskuvaus... Lisätiedot Tilusjärjestelyn toteuttamiskelpoisuusselvitys Kunta: Reisjärvi Kylä: Kangaskylä ja Reisjärvi
Tilusjärjestelyn toteuttamiskelpoisuusselvitys Kunta: Reisjärvi Kylä: Kangaskylä ja Reisjärvi Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimisto Ylivieskan toimipiste 1. Tiivistelmä... 3 2. Kohdealueen yleiskuvaus... Lisätiedot Varsinais-Suomen maatalouden ajankohtaiskatsaus. Marraskuu 2015
Varsinais-Suomen maatalouden ajankohtaiskatsaus Marraskuu 215 Luottamuksellinen - ei julkisuuteen Sadonkorjuuvelvoitteen poisto Tarjolla oli huono ja vielä huonompi vaihtoehto Uudistuksen yhteydessä valvontasäädökset Lisätiedot KORVAUKSET. m Korvaukset on käsiteltävä viran puolesta m Täyden korvauksen periaate m Käypä hinta ennen lunastusta olleen tilanteen mukaan
KORVAUKSET 33 Maan luovuttamisesta sekä vahingosta, haitasta tai kustannuksista, jotka tähän lakiin perustuvasta toimenpiteestä aiheutuvat kiinteistön omistajalle, tieosakkaalle tai 10 :ssä tarkoitetun Lisätiedot TILASTO: Metsämaan omistus 2013
Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 5/2015 TILASTO: Metsämaan omistus 2013 23.1.2015 Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 5/2015 T I L A S T O Metsämaan omistus 2013 23.1.2015 Jussi Leppänen ja Jukka Lisätiedot Kiinteistönmuodostamislain (KmL) 4 luvun mukaisesta tontin lohkomisesta suoritetaan perushinta /tontti:
KAUPUNKIMITTAUKSEN HINNASTO 2014 KIINTEISTÖTOIMITUSTEN HINNASTO jonka mukaan Porin kaupungille suoritetaan maksu kiinteistötoimitusmaksulain (558/95) 1 :ssä tarkoitetuista toimituksista, toimenpiteistä Lisätiedot Metsätilan koko ja sukupolvenvaihdos - löytyykö lääkkeitä?
Metsätilan koko ja sukupolvenvaihdos - löytyykö lääkkeitä? Harri Hänninen Metsätilakoon ja rakenteen kehittämishanke Metsäkeskusten Lounais-Suomi ja Pirkanmaa Talvikoulutuspäivä 2011, Kuninkaisten kulttuuri- Lisätiedot Maanmittaustoimitukset sukupolvenvaihdoksessa
Maanmittaustoimitukset sukupolvenvaihdoksessa Polvelta Toiselle -messut Kouvola 6.5.2016 Mikko Pekonen Maanmittauslaitos Yli 200-vuotias Maanmittauslaitos tekee erilaisia maanmittaustoimituksiakuten esimerkiksi Lisätiedot HINNASTO KIINTEISTÖTOIMITUKSET 2016
HINNASTO KIINTEISTÖTOIMITUKSET 2016 Kiinteistötoimitusmaksu muodostuu keskimäärin seuraavasti: Noin 20 % toimituksen valmistelu ja arkistotutkimukset Noin 30 % toimituskokoukset ja maastotyöt Noin 50 % Lisätiedot KEHITTÄMISKORVAUSTEN ARVIOINTI
KEHITTÄMISKORVAUSTEN ARVIOINTI KUNTIEN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN KIINTEISTÖTEHTÄVIEN KOULUTUSPÄIVÄ 20.9.2011 Seppo Sadeharju Varsinais-Suomen maanmittaustoimisto 1 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA MIKÄ KEHITTÄMISKORVAUS, Lisätiedot Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain
Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/6 ja 2015/6 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa 6255 696 6951 3602 860 4462 3621 482 4103 2632 340 2972 2289 306 2595 2103 460 2563 Lisätiedot Mahdollisuudet parantaa pellon tuottavuutta Vuokrattu pelto on hyvä tuotannontekijä. järkevällä vuokrahinnalla. Sami Myyrä
Mahdollisuudet parantaa pellon tuottavuutta Vuokrattu pelto on hyvä tuotannontekijä järkevällä vuokrahinnalla. Sami Myyrä Andrew J. Plantinga and Douglas J. Miller According to the fundamental asset market Lisätiedot Metsänomistusrakenteen kehittäminen
Metsätehon iltapäiväseminaari 24.5.2011 "Metsänomistus, puun tarjonta ja metsätietolähteet" Metsänomistusrakenteen kehittäminen Jussi Leppänen Metsäntutkimuslaitos PL 18, 01301 Vantaa jussi.leppanen@metla.fi Lisätiedot Tilusjärjestelyn tarveselvityksen toimenpide-ehdotus Haapavesi Karsikas
Tilusjärjestelyn tarveselvityksen toimenpide-ehdotus Haapavesi Karsikas 2(13) Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä... 3 2. Kohdealueen yleiskuvaus... 4 3. Tilusjärjestelyn lähtökohdat ja tavoitteet... 4 4. Lisätiedot Soidensuojelu maanomistajan näkökulmasta. Suoseminaari Seinäjoki 25.11.2014 Markus Nissinen Metsänomistajien liitto Länsi-Suomi
Soidensuojelu maanomistajan näkökulmasta Suoseminaari Seinäjoki 25.11.2014 Markus Nissinen Metsänomistajien liitto Länsi-Suomi Soidensuojelun täydennysohjelma SSTO alun perin Valtioneuvoston periaatepäätös Lisätiedot Tilusjärjestelyllä tehokkuutta energian- ja ajankäyttöön
Tilusjärjestelyllä tehokkuutta energian- ja ajankäyttöön OAMK 12.11.2014 Mikko Marjomaa Maanmittauslaitos Maanmittauslaitos vuonna 2014 Vuoden 2014 alussa meillä on yksi ja yhtenäinen, valtakunnallinen Lisätiedot Maanmittauslaitoksen aineistot kyläsuunnittelun hyödyksi. Pieksämäki Siikamäki-Peiposjärvi 3.6.2009 Pekka Vilska Maanmittauslaitos
Maanmittauslaitoksen aineistot kyläsuunnittelun hyödyksi Pieksämäki Siikamäki-Peiposjärvi 3.6.2009 Pekka Vilska Maanmittauslaitos 1 Valintaperusteet: Siikamäki-Peiposjärvi Valtakunnan vuoden 2008 kylä Lisätiedot TILUSJÄRJESTELYN TOTEUTTAMISKELPOISUUSSELVITYS
1 (12 ) 11.2.2009 TILUSJÄRJESTELYN TOTEUTTAMISKELPOISUUSSELVITYS Siikalatvan kunta Leskelänkylä 2 (12 ) SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 YLEISTIETOA SIIKALATVASTA JA LESKELÄNKYLÄSTÄ... 4 1.1 Maatalouden harjoittajien Lisätiedot Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.
1 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle annetun lain kumoamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan Lisätiedot Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio
Toimintaympäristö Koulutus ja tutkimus Koulutus ja tutkimus Koulutusaste muuta maata selvästi korkeampi 2011 Diat 4 6 Tamperelaisista 15 vuotta täyttäneistä 73,6 % oli suorittanut jonkin asteisen tutkinnon, Lisätiedot Tilusjärjestelyn tarveselvityksen toimenpide-ehdotus Kaupunki: Ylivieska Kylä: Pylvään ja Jylhän alue
Tilusjärjestelyn tarveselvityksen toimenpide-ehdotus Kaupunki: Ylivieska Kylä: Pylvään ja Jylhän alue 2 (13) Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä... 3 2. Kohdealueen yleiskuvaus... 4 3. Tilusjärjestelyn lähtökohdat Lisätiedot ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ
LUONNOS 30.7.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi uusjakojen tukemisesta ja kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi valtion Lisätiedot Maa- ja metsätalousministeriön tilusjärjestelystrategia 2008 2013
Maa- ja metsätalousministeriön tilusjärjestelystrategia 2008 2013 ISBN 978-952-453-356-0 (nid.) ISSN 1238-2531 (nid.) ISBN 978-952-453-357-7 (PDF) ISSN 1797-397X (PDF) www.mmm.fi PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO Lisätiedot Turpeen energiakäytön näkymiä. Jyväskylä 14.11.2007 Satu Helynen
Turpeen energiakäytön näkymiä Jyväskylä 14.11.27 Satu Helynen Sisältö Turpeen kilpailukykyyn vaikuttavia tekijöitä Turveteollisuusliitolle Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 22 mennessä Lisätiedot Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue
Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.10.2013 1 Lastensuojeluilmoitusten ja lasten Lisätiedot Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus. Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010 1 Aluehallinto uudistui 1.1.2010 Valtion aluehallinnon viranomaisten rooleja, tehtäviä, Lisätiedot Yhteismetsä. omistusratkaisuna. Yhteismetsän perustaminen ja oman maan liittäminen yhteismetsään
Yhteismetsä omistusratkaisuna Yhteismetsän perustaminen ja oman maan liittäminen yhteismetsään Kalle Konttinen 040-5636066, kalle.konttinen@maanmittauslaitos.fi Esityksen sisältö 1. Yhteismetsien taustoista Lisätiedot METSÄSEKTORI SUOMESSA JA KYMENLAAKSOSSA
METSÄSEKTORI SUOMESSA JA KYMENLAAKSOSSA Suomi KOKO SUOMI ON HYVIN METSÄINEN Metsää* on maapinta-alasta 86 %. Mikäli mukaan ei lasketa joutomaata**, metsän osuus maapinta-alasta on 67 %. Metsän osuus maapinta-alasta Lisätiedot Nurmiseminaari Syötekeskus 8-9.1.2015 POPELY Timo Lehtiniemi
Nurmiseminaari Syötekeskus 8-9.1.2015 POPELY Timo Lehtiniemi Manner-Suomen maaseutuohjelman maaseudun kehittämistukien haut Alustava aikataulun mukaan haut alkavat vaiheittain keväällä Kaikkien tukimuotojen Lisätiedot YHTEISMETSÄN PERUSTAMINEN
YHTEISMETSÄN PERUSTAMINEN Pahkakosken yhteismetsä Uusi kiinteistörakenne YHTEISMETSÄ q Kahteen tai useampaan kiinteistöön kuuluva yhteinen alue, joka on tarkoitettu käytettäväksi kestävän metsätalouden Lisätiedot MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa
MUISTIO 1 (3) MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa Valta-, kanta- ja seututeitä sekä niitä yhdistäviä ja niiden jatkeena olevia teitä varten, jotka palvelevat pääasiassa Lisätiedot Alue (Alueen nimi on ilmoitettava, jos tuen myöntää muu kuin keskusviranomainen.) Koko Suomi Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta
Jäsenvaltion toimittama tiivistelmä EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen alalla toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävään valtiontukeen Lisätiedot Metsätalouden ympäristötuki ja luonnonhoitohankkeet. Puustoisten perinneympäristöjen hoidon kehittäminen seminaari 4.9.
Metsätalouden ympäristötuki ja luonnonhoitohankkeet Puustoisten perinneympäristöjen hoidon kehittäminen seminaari 4.9.2012 Janne Uitamo 1 Mihin ympäristötukea voi saada ja millä ehdoilla? Käytettävissä Lisätiedot Maanmittauslaitoksen palvelut osakaskunnalle. Kotka Merikeskus Vellamo 26.10.2010 Ursula Seppä-Nieminen Kaakkois-Suomen maanmittaustoimisto
Maanmittauslaitoksen palvelut osakaskunnalle Kotka Merikeskus Vellamo 26.10.2010 Ursula Seppä-Nieminen Kaakkois-Suomen maanmittaustoimisto 1 Maanmittauslaitoksen tehtävät kiinteistönmuodostamis- ja tilusjärjestelytoiminta Lisätiedot Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 28.11.2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) Laki ympäristövaikutusten Lisätiedot Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP?
Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP? Työllisyysseminaari, Kuntamarkkinat 9.9.2015 Erityisasiantuntija Tommi Eskonen Työllistymistä edistävällä monialainen yhteispalvelu Lisätiedot Mukauttamistoimenpiteet tilusjärjestelyhankkeissa
Mukauttamistoimenpiteet tilusjärjestelyhankkeissa Aalto Yliopisto 7.10.2015 Visa Korhonen Maanmittauslaitos Sisältö 1. Taustaa 2. Mukauttamistoimenpiteet (Perusparannukset) Miksi, millaisia ja milloin Lisätiedot Metsän arvostuskysymykset yhteismetsän laajentuessa liittymisten kautta. Arvokäsitteitä
Metsän arvostuskysymykset yhteismetsän laajentuessa liittymisten kautta MML 3.5.2010 Eero Autere (MH) Raito Paananen Metsävaratietoasiantuntija (MMM, LKV) 5.5.2010 1 5.5.2010 2 Arvokäsitteitä Käyttöarvo Lisätiedot TILUSJÄRJESTELYTOIMINNAN KEHITTÄMINEN
Selvitysraportti 1 (119) SELVITYSRAPORTTI TILUSJÄRJESTELYTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Timo Potka Selvitysraportti 2 (119) Sisällys Esipuhe 4 1. Tiivistelmä 5 2. Toimeksianto 7 3. Tilusjärjestelytoiminta 8 3.1. Lisätiedot ohjelmakaudella 2014 2020 Sivu 1
Maatalouden investointien i i ja sukupolvenvaihdosten rahoitus ohjelmakaudella 2014 2020 Sivu 1 Sivu 2 Maatalouden tulevaisuuden näkymät Vuoden 2012 noin 57 000 tilasta jatkaisi vuonna 2020 noin 43 000 Lisätiedot STRATEGIAA TILUSJÄRJESTELYIHIN
Maa- ja metsätalousministeriö on tammikuussa 2015 julkaissut tilusjärjestelystrategiansa vuosille 2015 2020. Strategia toimii pohjana alan lainsäädäntötyölle, tulos- ja resurssiohjaukselle ja Maanmittaus Lisätiedot Perusopetuksen opetusryhmäkoko 2013
Perusopetuksen opetusryhmäkoko 2013 Taustaa Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt valtionavustusta opetusryhmien pienentämiseksi vuodesta 2010 lähtien. Vuosina 2013 ja 2014 myönnettävä summa on kasvanut Lisätiedot Viljasatotutkimus. Tutkimusmenetelmä ja -aineisto. Vilja-alan yhteistyöryhmä. Tutkimusmenetelmä:
Viljasatotutkimus Vilja-alan yhteistyöryhmä 30.10.2009 Petri Pethman Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista Lisätiedot Metsämaan omistus 2011
Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 16/2013 Metsämaan omistus 2011 22.4.2013 Jussi Leppänen Yrjö Sevola Metsänomistajia 632 000 Suomalaiset omistavat metsää yksin Lisätiedot Yliopistokoulutus 2014
Koulutus 25 Yliopistokoulutus 2 Yliopistojen opiskelijamäärä väheni ja tutkintojen määrä kasvoi vuonna 2 Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli Lisätiedot Metsämaan omistus 2012. Pien- ja suuromistuksia entistä enemmän. Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 6/2014
Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 6/2014 Metsämaan omistus 2012 14.2.2014 Jussi Leppänen Yrjö Sevola Pien- ja suuromistuksia entistä enemmän Vuoden 2006 jälkeen Lisätiedot Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015. 236/2015 Valtioneuvoston asetus. Luonnonhaittakorvaus on osa
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015 236/2015 Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2015 Valtioneuvoston päätöksen Lisätiedot Kiinteistötoimitukset metsätilalla
Kiinteistötoimitukset metsätilalla Kalle Konttinen 040-5636066, kalle.konttinen@maanmittauslaitos.fi Esityksen sisältö Maanmittauslaitoksen organisaatiouudistus Yleistä kiinteistötoimituksista Kiinteistötoimitukset Lisätiedot Tilusrakenteesta kustannustehokkuutta esiselvitys Pohjois-Savo
Tilusrakenteesta kustannustehokkuutta esiselvitys Pohjois-Savo Hankeraportti JOHTOPÄÄTÖKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET Sisällysluettelo 1. Hankkeen kuvaus 2. Maatilatalouden rakenneinvestointi 3. Tilusjärjestelyprosessia Lisätiedot VIHDIN KUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI
VIHDIN KUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Vihdin kunta Vastauksen kirjanneen henkilön Lisätiedot Ilmasto- ja energiapolitiikka maataloudessa: vaikutukset tilan toimintaan (ILVAMAP) 2012-2015. ILMASE työpaja 6.11.2012
Ilmasto- ja energiapolitiikka maataloudessa: vaikutukset tilan toimintaan (ILVAMAP) 2012-2015 ILMASE työpaja 6.11.2012 Erikoistutkija Pasi Rikkonen, KTT, MMM(agr.) MTT taloustutkimus Ilmasto- ja energiapolitiikan Lisätiedot Viljantuotannon näkymät Pohjois-Karjalassa 18.11.2013. Toiminnanjohtaja Vilho Pasanen MTK Pohjois-Karjala
Viljantuotannon näkymät Pohjois-Karjalassa 18.11.2013 Toiminnanjohtaja Vilho Pasanen MTK Pohjois-Karjala 1 ELY-keskus: Pohjois-Karjala Ansiotulorakenne 2011 * Perustietoja: 2012 2 584 milj. Maatalous Metsä Lisätiedot LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.
LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy Lisätiedot Lunastusmenettely. 1 Ilkka Alm
Lunastusmenettely 1 Ilkka Alm 1 Lunastuslainsäädäntö 2 Lunastuslupa ja lunastustoimitus 3 Voimajohtoalueen lunastuskorvaukset 2 Ilkka Alm Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta Lisätiedot jäsenkysely a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5
jäsenkysely 1) Olen tällä hetkellä Kysymykseen vastanneet: 135 (ka: 2,4) a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5 e) jokin muu, Lisätiedot Hyvinvoinnin ja palvelumarkkinoiden kehitysnäkymät. Ulla-Maija Laiho kehitysjohtaja, HYVÄ ohjelma, TEM Tampere 30.11.2011
Hyvinvoinnin ja palvelumarkkinoiden kehitysnäkymät Ulla-Maija Laiho kehitysjohtaja, HYVÄ ohjelma, TEM Tampere 30.11.2011 Esityksen sisältö Palvelujen kehityskuva Tarpeet kasvavat Mistä tekijät Toimialan Lisätiedot ja tilussijoitus osio
LIITE 5 YmpäristöAgro II tiedottamisen sisältöä tarkemmin Maatalousmaankäytön uudet näkökulmat ja tilussijoitus osio Liite hankesuunnitelmaan YmpäristöAgro II Maaseutuympäristö - Luomu Lähiruoka - Maatalousmaankäytön Lisätiedot ALUENÄKÖKULMA SATAKUNNAN ASEMAAN JA OSAAMISPERUSTAAN 2000-LUVULLA
Juurikastilastojen viljelykierrot Suomessa Viljelykierto - Energiaa sokerintuotantoon hankkeen koulutus Tuorla, Maaseutuopisto Livia 27.11.2013 Säkylä, Ravintola Myllynkivi 28.11.2013 Marjo Keskitalo, Lisätiedot Yhteistoiminnallisuus kuivatushankkeissa Helena Äijö Salaojayhdistys ry
Yhteistoiminnallisuus kuivatushankkeissa Helena Äijö Salaojayhdistys ry 18.4.2012 Hydrologinen kierto Kuivatuksen tarve Suomessa kuivatus on peltoviljelyn edellytys -tiiviit maalajit -tasainen maasto -hydrologiset Lisätiedot Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman tuki alueellisen elinvoimaisuuden vahvistamisessa Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet Lisätiedot Peltoalueiden tilusrakenne ja sen parantamismahdollisuudet
MAANMITTAUSLAITOS Peltoalueiden tilusrakenne ja sen parantamismahdollisuudet Juhana Hiironen ja Saija Ettanen Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 113 MAANMITTAUSLAITOS KEHITTÄMISKESKUS Opastinsilta 12, Lisätiedot Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO
Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska Lisätiedot ASEMAKAAVOISTA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSISTA PERITTÄVÄT MAKSUT (MRL 59 ) hinta
Voimaantulo 1.1.2014 ASEMAKAAVOISTA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSISTA PERITTÄVÄT MAKSUT (MRL 59 ) hinta I luokka II luokka III luokka IV luokka V luokka Kielteinen Vähäinen muutos (yhtä tonttia koskeva tai muu Lisätiedot Liikennehallinnon virastouudistus
Menetelmäpäivä 28.1.2010 Liikennehallinnon virastouudistus - Katri Eskola, Liikennevirasto Liikennehallinnon virastouudistus 1.1.2010 toimintansa aloitti Liikennevirasto, johon yhdistyivät kaikki kuljetusmuodot: Lisätiedot Yksityismetsätalouden liiketulos 2010
Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Yksityismetsätalouden liiketulos 2010 27/2011 22.6.2011 Esa Uotila Yksityismetsätalouden liiketulos 88 euroa hehtaarilta Vuonna Lisätiedot Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja Lisätiedot Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa
Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa 27.2.2014 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Martti Norrkniivilä Sisältö Pohjolan ja Suomen liikennekäytävät Kaivostoiminnan liikenteelliset Lisätiedot Maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 toteutus Etelä-Savossa. Maakunnan yhteistyöryhmä 14.12.2011. Maija Puurunen Maaseutu ja energia yksikkö
Maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 toteutus Etelä-Savossa Maakunnan yhteistyöryhmä 14.12.2011 Maija Puurunen Maaseutu ja energia yksikkö 1 Milj. 80 70 Maatalouden viljelijätuet Etelä-Savossa (kunnat Lisätiedot Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014
Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014 Lähteet: Tekes, Pohjois-Savon ELY-keskus ja Finnvera 4.1.2016 Tekes:n ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) Lisätiedot Maatalous Keski-Suomessa. Juha Lappalainen MTK Keski-Suomi
Maatalous Keski-Suomessa Juha Lappalainen MTK Keski- 1 AgriInfo Maatilojen rahavirta Tuottajaliitto KESKI-SUOMI, 2010 MAATILOJEN TULOT (brutto, ei sis. alv) yhteensä 273,17 milj. ( 7 %) * Osuus koko maan Lisätiedot Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen
Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen Tausta Nuorten yhteiskuntatakuu Erillinen ohjelma 20 29-vuotiaille, vailla toisen asteen tutkintoa oleville Lisärahoitus ammatti- ja erikoisammattitutkintoon Lisätiedot TYP-lain toimeenpano missä mennään? TYP-päivät Lappeenrannassa 27.10.2015 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz, TEM
TYP-lain toimeenpano missä mennään? TYP-päivät Lappeenrannassa 27.10.2015 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz, TEM Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Yhteistoimintamalli, jossa TE-toimisto, Lisätiedot EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset
EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja Lisätiedot KAJAANIN KAUPUNGIN TAKSA KIINTEISTÖTOIMITUS-MAKSUISTA SEKÄ KIINTEISTÖINSINÖÖRIN PÄÄTÖKSISTÄ
KAJAANIN KAUPUNGIN TAKSA KIINTEISTÖTOIMITUS-MAKSUISTA SEKÄ KIINTEISTÖINSINÖÖRIN PÄÄTÖKSISTÄ Taksa, jonka mukaan kunnalle suoritetaan maksu kiinteistötoimitusmaksulain (558/95) 1 :ssä tarkoitetuista toimituksista, Lisätiedot Jakokunnan ja toimitsijoiden tehtävät uusjakotoimituksissa
Jakokunnan ja toimitsijoiden tehtävät uusjakotoimituksissa Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun maankäyttötieteiden laitoksella tehty diplomityö Kokkola, helmikuu 2015 Filosofian maisteri Reijo Lisätiedot Yleisten kartastotöiden strategia 2011-2020 - Maastotietojärjestelmä kovaan käyttöön
Suomen Kartografinen Seura Kevätseminaari Yleisten kartastotöiden strategia 2011-2020 - Maastotietojärjestelmä kovaan käyttöön 29.3.2012 Antti Vertanen Maa- ja metsätalousministeriö 2001-2010 strategia Lisätiedot AALTO-YLIOPISTON INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU Rakennetun ympäristön laitos Maa-20.3376 Kiinteistötekniikan syventävä opintojakso Kevät 2016
AALTO-YLIOPISTON INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU Rakennetun ympäristön laitos Maa-20.3376 Kiinteistötekniikan syventävä opintojakso Kevät 2016 Harjoitustyö: H A L K O M I N E N T I L I K O R V A U K S E Lisätiedot Peltotilusjärjestelyn vaikutuksista ja kannattavuudesta
M a a nk äy t t öt i e t e i d e nl a i t o s P e l t o t il usjärje st e l yn vaikut uksist a ja kannat t avuude st a J uh a nah i i r o ne n D O C T O R A L D I S S E R T A T I O N S Aalto University Lisätiedot Maa-20.3382 Arviointitoimitukset I
Maa-20.3382 Arviointitoimitukset I YKSITYISTIETOIMITUS (viittaukset esityksessä yksityistielakiin) ª Arvo Vitikainen / 2015 YKSITYISTIETOIMITUKSEN RUNKO 1. Kokousaika- ja paikka 2. Vireilletulo ja tiedottaminen Lisätiedot Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma
Erkki Niemi RAKENNEMUUTOS 1988..2007 Nousuja, laskuja ja tasaisia taipaleita Yleinen kehitys Tuotanto Klusterit tuotantorakenne ja sen muutos Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma 1 Alueiden Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute