Source: http://docplayer.fi/58328322-Liite-4-urakkaohjelma-jatkasaaren-pudotustiivistys-2017-hel.html
Timestamp: 2019-11-20 16:49:33+00:00
Document Index: 10154023

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'KKO ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'KKO ', 'kko ', 'kko ']

Liite 4. Urakkaohjelma. Jätkäsaaren pudotustiivistys 2017 HEL - PDF Free Download
Download "Liite 4. Urakkaohjelma. Jätkäsaaren pudotustiivistys 2017 HEL"
1 Liite 4 Urakkaohjelma Jätkäsaaren pudotustiivistys 2017 HEL
2 HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Sivu 2/15 SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Rakennuttaja Tilaaja Rakennuskohde URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS Urakkamuoto Maksuperusteet Urakkasuhteet URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakkarajat Urakkaan kuulumattomat työt ja hankinnat Sivuvelvollisuudet Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet Muut sivuvelvollisuudet Työmaapalvelut Työmaan johtovelvollisuudet TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJA Sopimusasiakirjat Määrälaskenta URAKKA-AIKA Suoritusaika Töiden aloitus Töiden valmistuminen Töiden välitavoitteet Viivästyssakko VAKUUDET JA VAKUUTUKSET Urakoitsijan vakuudet Rakennusajan vakuus Takuuaika ja takuuajan vakuus Tilaajan vakuudet Vakuutukset Rakennuskohteen vakuuttaminen TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Urakkahinnan maksaminen Maksaminen Ennakko Hintasidonnaisuudet Laskujen osoittaminen, maksuaika ja viivästyskorko ORGANISAATIOT Tilaajan organisaatio/edustajat Urakoitsijan organisaatio/edustajat Urakoitsijan henkilöstöä koskeva pätevyys (YSE 56 ja 58 ) YHTEISET TOIMITUKSET Katselmukset... 12
3 HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Sivu 3/ Työmaakokoukset Työmaapäiväkirja Vastaanottotarkastus Takuutarkastus LAADUNVARMISTUS Tilaajan laadunvarmistus Urakoitsijan laadunvarmistus Urakoitsijan työturvallisuus SOPIMUSSAKKO RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin Ongelmajätteet Ilmoitukset lääninverovirastolle Tarjousasiakirjojen julkisuus... 15
4 HELSINGIN KAUPUNKI STARA Kaupunkitekniikan rakentaminen Eila Hägg URAKKAOHJELMA Jätkäsaaren pudotustiivistys TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja Sivu 4/15 HEL Rakennuttaja on Helsingin kaupungin rakentamispalvelun Staran Kaupunkitekniikan rakentaminen Tilaaja Tilaaja on sama kuin rakennuttaja. 1.3 Rakennuskohde Rakennuskohteena on Jätkäsaaren pudotustiivistys 2017 jäljempänä esitetyn kokonaisuuden mukaisesti 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 2.1 Urakkamuoto Urakkamuoto on yksikköhintaperusteinen. Urakan vertailuhinta muodostuu hintalomakkeessa annettujen määrien ja yksikköhintojen yhteen laskettavasta euromäärästä. 2.2 Maksuperusteet Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvät yksikköhinnat. Urakoitsijan tulee sisällyttää massa- ja yksikköhintaluettelossa antamiinsa hintoihin sovitun työtuloksen aikaansaamiseksi tarpeellisten töiden kaikki kustannukset. 2.3 Urakkasuhteet Urakoitsija voi antaa osan töistä tilaajan hyväksymille aliurakoitsijoille. Urakoitsija vastaa aliurakoitsijoiden töistä kuten omistaan. 3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 3.1 Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakkaan kuuluvat työt - Jätkäsaaren pudotustiivistys katu ja tonttialueilla Urakoitsija hoitaa pudotuksiin liittyvät mittaustyöt Urakoitsija hoitaa pudotettujen pintojen tasausten jälkeiset mittaustyöt Välitasaus ja tiivistys rakennuttajan materiaalista osalla pudotusalueita
5 HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Sivu 5/ Urakkarajat Urakka käsittää Jätkäsaaressa suunnitelmien 30307/519, 520,521,522 mukaiset tiivistysalueet noin m2. Työkokonaisuus koostuu useasta eri vaiheesta. Töiden vaiheistus pyritään tilaajan toimesta järjestämään niin, että pudotustiivistys olisi yhtäjaksoista. Tarkempi vaiheiden järjestys sovitaan aloituskokouksessa, liitteenä oleva vaiheistus ja aikataulut ovat ohjeellisia Urakkaan kuulumattomat työt ja hankinnat - Mahdollisesti tähän urakkaan liittyvien töiden esteenä olevat rakenteet ja olevien johtojen ja pylväiden siirrot eivät kuulu urakkaan. - Tilaaja poistaa urakka-alueella olevat asvalttipinnat. - Pudotustiivistys kierrosten väliset täytöt tekee pääsääntöisesti tilaaja materiaaleillaan. - Tilaaja hankkii työalueelle tarvittavat kaivuluvat ja liikennejärjestelyluvat. - Tilaaja hoitaa työaluiden vaiheistukseen liittyvät liikennejärjestelyt ja suojaukset - Tilaaja hoitaa tärinämittaukset 3.2 Sivuvelvollisuudet Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet Urakoitsijan on oltava rekisteröitynyt kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverollisten rekisteriin. Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa selvitys edellä mainittuihin rekistereihin kuulumisesta. Luotettavina selvityksinä pidetään rekisteröitymistodistusta yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä tai tilaajavastuu.fi-palvelusta. Jos urakoitsija ei ole rekisteröitynyt edellä mainittuihin rekistereihin, on tämän toimitettava tilaajan pyynnöstä ja esitetyssä määräajassa selvitys rekisteröimättömyyden perusteista. Lisäksi urakoitsijan on toimitettava tilaajalle urakoitsijaa koskeva kaupparekisteriote. Selvitykset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia niiden tilaajalle jättämispäivästä laskettuna. Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa verovelkatodistus sekä ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä tai muu vastaava luotettava selvitys verojen, ennakonpidätystilitysten, sosiaaliturvamaksujen ja eläkemaksujen suorittamisesta.
6 HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Sivu 6/15 Muuna luotettavana selvityksenä pidetään mm. Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämää voimassaolevaa pätevyystodistusta. Selvitykset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia. Lisäksi urakoitsijan on varauduttava toimittamaan tilaajalle ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista uudelleen vastaava selvitys. Ulkomaalaisen tarjoajan on toimitettava vastaavat selvitykset suomen kielellä ja on osoitettava selvitys riittävästä vakuutusturvasta, joka on vastaava, kuin mitä suomalaiselta työnantajalta edellytetään tapaturmavakuutuslain /608 nojalla tapaturmien varalta. Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle mahdollisten aliurakoitsijoiden vastaavat selvitykset verojäämistä ja edellä mainittujen työnantajamaksujen suorittamisesta. Urakoitsijan on toimitettava pyynnöstä tai siinä esitetyssä määräajassa tilaajalle selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Mikäli urakoitsija käyttää vuokratyövoimaa tai aliurakoitsijoita, tulee sen antaa vastaavat selvitykset heihin sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Määräys näistä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia niiden tilaajalle jättämispäivästä laskettuna. Urakoitsijan on pyydettäessä osoitettava, että työmaalla työskentelevillä henkilöillä on työnteko-oikeus Suomessa. Tämä osoitetaan ylläpitämällä ajantasaista luetteloa työmaalla työskentelevistä henkilöistä sekä näyttämällä pyydettäessä tilaajalle kopiot työntekijöiden passeista tai EU/ETA-maiden kansalaisilta vaihtoehtoisesti kopiot virallisista henkilötodistuksista. Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen urakoitsija, aliurakoitsija tai näiden alihankkija, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä. Urakan kestäessä yli 3 kk on urakoitsijan esitettävä pyydettäessä verovelkatodistus ja ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä 3 kuukauden välein. Maksujen laiminlyöminen on urakkasopimuksen purkuperuste. Tarvittavien vuoro-, yö- ja pyhätyölupien hankkiminen kuuluu urakoitsijalle. Urakassa noudatetaan eettisiä periaatteita ja sosiaalista vastuuta. Ne on selvitetty tarkemmin urakkasopimusmallissa kohdassa 15 (myöhemmin urakkasopimuksessa) Muut sivuvelvollisuudet Urakoitsijan pitää hankkia kustannuksellaan käyttöönsä tarvitsemansa työmaatukikohta-alue. Ennen työn alkua tehdään päätoteuttajan (STARA) toimesta tarvittavat ympäristökiinteistöjen ja -alueiden sekä työalueen katselmukset. Katselmuspöytäkirjojen jäljennökset on luovutettava tilaajalle. Vastaanottotarkastuksessa on urakoitsijan annettava tilaajalle kirjallinen selvitys siitä, että ympäristökiinteistöjen mahdollisesti tekemät huomautukset ja vaatimukset on asianmukaisesti selvitetty ja hoidettu. Ennen työn alkua on päätoteuttajan (STARA) selvittää työalueella olevien rajamerkkien,
7 HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Sivu 7/15 kaapeleiden, johtojen, pylväiden ja muiden laitteiden sijainnin ja noudattamaan ao. laitteiden omistajien antamia ohjeita ja määräyksiä. ao. laitteiden omistajille ja tiedustella Laitteiden siirtämisestä mahdollisesti aiheutuvasta työn keskeytyksestä ja työajan hukasta ei urakoitsijalle makseta mitään korvausta. Urakoitsijalle kuuluu työsuoritukseen liittyvien töiden tarkemittausten suorittaminen ja niiden tulosten sekä muiden laadunvarmistuksen tulosten luovuttaminen tilaajalle kahtena (2) kappaleena vähintään viikkoa ennen vastaanottotarkastusta. Pääurakoitsija vastaa työkohteessa syntyvien jätteiden lajittelusta ja poistosta (jätelaki 179/2012). Urakoitsijan tulee huolehtia työkohteen puhtaanapidosta siten, että työmaaalue pidetään työn kuluessa siistinä ja luovutetaan töiden jälkeen puhdistettuna ja siistinä seuraavan vaiheen urakoitsijalle tai tilaajalle. Urakoitsija on velvollinen toimittamaan työn kustannusraportit tilaajan sitä pyytäessä. 3.3 Työmaapalvelut Työalueet, joihin rakennustoimenpiteet välittömästi kohdistuvat, ovat pääurakoitsijan hallinnassa ja urakoitsija saa ne alueet käyttöönsä korvauksetta. Tähän työalueeseen katsotaan sisältyvän rakennustyön tekemiseksi tarvittavat välittömät työvarat. Muut tarvitsevansa työalueet (kuten esim. alueet kulkuyhteyksiä, nostolaitteita, varastointia, työmaatukikohtaa jne. varten) urakoitsija on velvollinen hankkimaan kustannuksellaan. Työalueiden käytöstä on urakoitsijan erikseen sovittava pääurakoitsijan kanssa ja niiden käytöstä on laadittava erillinen suunnitelma, joka on esitettävä tilaajan hyväksyttäväksi. Urakoitsija vastaa kustannuksellaan lähikatujen ja teiden työnaikaisesta kunnossa- ja puhtaanapidosta (sis. mm. pölynsidonnan ja harjauksen) siltä osin, kun kunnossapitotarve aiheutuu urakoitsijan maansiirto- tai huoltoliikenteestä. 3.4 Työmaan johtovelvollisuudet Tilaaja (päätoteuttaja STARA) vastaa RakVNp:n 9 :n mukaisista päätoteuttajan velvollisuuksista tässä urakassa. Aliurakoitsijana toimiessaan urakoitsija vastaa kaikista velvoitteista omien työntekijöidensä ja aliurakoitsijoidensa osalta. Aliurakoitsijana toimiessaan urakoitsijan on huolehdittava siitä, että jokaisella alaisuudessaan työmaalla työskentelevällä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste, joka sisältää veronumeron. Tunnisteesta on käytävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja. Työntekijän tunnisteessa tulee olla työnantajan nimi. Jokaisen urakoitsijan on ilmoitettava ennen työvaiheen aloittamista omien ja alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet, syntymäajat ja kotikunnat pääurakoitsijalle tai tilaajalle. Ulkomaalaisen työntekijän osalta tulee lisäksi ilmoittaa työnteko-oikeuden peruste. Urakoitsija laatii tietojen perusteella kulkulupaluettelon ja pitää sitä ajan tasalla. Puuttuvista henkilötunnisteista voidaan määrätä sopimussakko.
8 HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Sivu 8/15 Urakoitsijan on työkohteessa toimiessaan velvollinen noudattamaan kohteen päätoteuttajan työturvallisuuteen sekä työn ajoitukseen liittyviä määräyksiä. YSE 4 :n mukaisista työmaan johtovelvollisuuksista vastaa päätoteuttaja STARA.. 4. TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Urakoitsijan on sovitettava työnsä tilaajan antamien ohjeiden mukaan. Tilaaja tekee urakka-aikana maarakennustöitä rakennuskohteessa. 5. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJA 5.1 Sopimusasiakirjat Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava: A. Kaupalliset asiakirjat a) Urakkasopimus b) yleiset sopimusehdot YSE 1998 c) tarjouspyyntö HEL / ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset d) urakkaohjelma HEL / sekä turvallisuusasiakirja ja työselostus e) tarjous B. Tekniset asiakirjat f) sopimuspiirustukset, työselostukset ja turvallisuusasiakirja HKR Katu- ja puisto-osaston piirustukset, Ramboll Jätkäsaaren pudotustiivistys 30307/519,520,521,522 g) Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset 2010 ja määrämittausohje Infra 2006, versio 2.1. h) Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella, Kaivutyöt ja tilapäiset liikennejärjestelytyöt pääkaupunkiseudulla, ja Suomen Kuntatekniikan Yhdistys, julkaisu 19/ Määrälaskenta Tilaaja on suorittanut määrälaskennan ja määrät on ilmoitettu hintalomakkeessa/yksikköhintaluettelossa. Tarjousten vertailuhinta (urakkahinta) määräytyy urakoitsijan tarjouslomakkeessa antamien yksikköhintojen perusteella.
9 HELSINGIN KAUPUNKI STARA Kaupunkitekniikan rakentaminen Eila Hägg 6. URAKKA-AIKA 6.1 Suoritusaika URAKKAOHJELMA Jätkäsaaren pudotustiivistys Sivu 9/15 HEL Töiden aloitus Urakoitsijalla on oikeus aloittaa työt heti tilauksen saatuaan. Sitova sopimus ei synny hankintapäätöksellä eikä sen tiedoksiannolla vaan vasta myöhemmin tehtävällä urakkasopimuksella Töiden valmistuminen Urakan on oltava kokonaisuudessaan valmis ja ilmoitettu vastaanottotarkastusta varten mennessä Töiden välitavoitteet m2 huhtikuun 2017 loppuun mennessä Viivästyssakko Viivästyssakko on kultakin työpäivältä, jonka urakkakohde myöhästyy sopimuksessa mainitusta valmistumisajankohdasta, 0,20 % arvonlisäverottomasta kohteen urakkahinnasta (poikkeus YSE 18 ). Viivästyssakko lasketaan enintään 50 työpäivältä kustakin kohteesta erikseen. 7. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 7.1 Urakoitsijan vakuudet Rakennusajan vakuus Rakennusajan vakuus on 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta (YSE 36 ) ja sen tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta yli urakan valmistumisajan. Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle heti, kun työn tulos on kokonaisuudessaan otettu vastaan ja kun vastaanottotarkastuspöytäkirja on allekirjoitettu (allekirjoitus tilaajan puolelta edellyttää, että urakoitsija on toimittanut luovutuskansion tilaajalle). Edellä mainitun lisäksi kun takuuajan vakuus on asetettu ja kun mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle henkilölle, jolle tilaaja saattaa joutua vastuuseen sekä kun tilaajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen vakuus niiden selvittämiseksi ja suorittamiseksi on asetettu.
10 HELSINGIN KAUPUNKI STARA Kaupunkitekniikan rakentaminen Eila Hägg URAKKAOHJELMA Jätkäsaaren pudotustiivistys Sivu 10/15 HEL Takuuaika ja takuuajan vakuus Takuuaika on kaksi vuotta. Takuuajan vakuus on 2 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Vakuuden tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta yli urakan takuuajan. 7.2 Tilaajan vakuudet Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta (poikkeus YSE 37 ). 7.3 Vakuutukset Rakennuskohteen vakuuttaminen Rakennuskohdetta ei tarvitse vakuuttaa (poikkeus YSE 38 ). Urakoitsijalla tulee olla toiminnan vastuuvakuutus. 8. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 8.1 Urakkahinnan maksaminen Maksaminen Korvaus työstä suoritetaan pudotuspöytäkirjojen mitattujen yksiköiden ja yksikköhintojen mukaan. Ensimmäisen laskun maksamisen ehtona on, että työnaikainen vakuus on asetettu. Maksu suoritetaan urakoitsijalle hyväksytysti suoritetun työn mukaan. Työ on hyväksyttävästi suoritettu ja mittauskelpoinen silloin, kun kohde on täysin valmis, työalue siivottu, jätteet ja ylimääräiset materiaalit poistettu. Laskuista pidätetään verottomasta hinnasta 10 % mahdollisia urakoitsijan huolimattomasta työsuorituksesta aiheutuvia sakkoja, arvonalennuksia ym. kustannuksia varten. Tilaajalla on kuitenkin oikeus pidättää viimeisestä maksuerästä tarpeelliseksi katsomansa summa loppuselvitystä varten. Ennen laskun lähettämistä urakoitsijan tulee toimittaa allekirjoitettu mittapöytäkirja Staran Kaupunkitekniikan rakentamiseen tarkastettavaksi. Mittapöytäkirjassa tulee olla myös yksikköhinnat ja pidätys oikein laskettuna eli se sisältää lopullisen laskun tiedot. Urakan seuranta tehdään Kaupunkitekniikan rakentamisessa mittapöytäkirjojen perusteella. Mittapöytäkirjan tarkastuksen jälkeen urakoitsija saa Kaupunkitekniikan rakentamiselta luvan laskuttaa ja laskuun liittyvän ostotilausnumeron, jonka tulee ilmetä urakoitsijan laskusta. Varsinainen lasku voi olla sisällöltään yksinkertaisempi eli sisältää tiedot ve-
11 HELSINGIN KAUPUNKI STARA Kaupunkitekniikan rakentaminen Eila Hägg URAKKAOHJELMA Jätkäsaaren pudotustiivistys Sivu 11/15 HEL rottomasta määrästä ja pidätyksen. Lisäksi laskusta on ilmettävä tilaava toimipiste, laskutettavan mittapöytäkirjan numero / laskutuksen aihe ja tilauksen tekijän tai yhteyshenkilön nimi. Vastaanottotarkastuksessa tai loppuselvityksessä todetut hyvitykset, arvonalennukset, sopimussakot ja vahingonkorvaukset sekä keskeneräisten töidenvahingonkorvausvaatimusten osalta tehtävät pidätykset on tilaajan oikeus vähentää viimeisestä maksuerästä tai muutoin urakasta maksamatta olevasta määrästä Ennakko Ennakkomaksua ei suoriteta. 8.2 Hintasidonnaisuudet Urakkahintaa ei sidota indeksiin. 8.3 Laskujen osoittaminen, maksuaika ja viivästyskorko Laskut osoitetaan: Helsingin kaupunki Stara, KTR, RA1 Ostolaskut PL Helsingin kaupunki. Laskujen maksuaika on 14 vrk siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. Yliajalta urakoitsijalla on oikeus periä korkolain mukainen viivästyskorko (YSE 41 ). 9. ORGANISAATIOT 9.1 Tilaajan organisaatio/edustajat Tilaajan toimivaltaisena edustajana toimivat yksikönjohtaja Hannu Halkola ja tuotantopäällikkö Eila Hägg. Paikallisvalvojana toimii projekti-insinööri Jaakko Olkkonen 9.2 Urakoitsijan organisaatio/edustajat Työmaalla tulee olla tilaajan hyväksymä vastuunalainen työnjohtaja. Työ voidaan aloittaa, vasta kun vastaava työnjohtaja on hyväksytty. Urakoitsijaa pyydetään tarjouksessaan ilmoittamaan, ketkä ovat tähän työhön ehdotettavat urakoitsijan edustaja ja vastaava työnjohtaja (YSE 56 ). Urakoitsijan liikennejärjestelysuunnitelmien laatijalla ja liikennejärjestelyistä vastaavalla
12 HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Sivu 12/15 tulee olla Tieturva 2 pätevyys. Kaikilla muilla työkohteen työntekijöillä on oltava voimassa oleva katu- / tieturvakoulutus 1 suoritettuna. Tilaaja pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämän työnjohdon. Urakoitsijalla on oltava työmaalla suomea puhuva ja ymmärtävä henkilö. 9.3 Urakoitsijan henkilöstöä koskeva pätevyys (YSE 56 ja 58 ) Urakoitsijan tulee osoittaa riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö, myös erikoisrakenteiden osalta, rakennustyön suorittamista varten. 10. YHTEISET TOIMITUKSET 10.1 Katselmukset Tilaajan luovuttamat työalueet täsmennetään yhteisessä katselmuksessa Työmaakokoukset Työmaakokouksia pidetään sovittavina aikoina ja puheenjohtajana toimii tilaajan edustaja Työmaapäiväkirja Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa Vastaanottotarkastus Vastaanottotarkastus pidetään YSE 71 :n mukaisesti Takuutarkastus Takuutarkastus pidetään YSE 74 :n mukaisesti. Takuuajan puolivälissä voidaan pitää tilaajan pyynnöstä välitarkastus. Välitarkastukseen nähden noudatetaan soveltuvin osin takuutarkastuksesta annettuja määräyksiä. 11. LAADUNVARMISTUS 11.1 Tilaajan laadunvarmistus Tilaajalla on oikeus suorittaa urakan aikana laadunvalvontakokeita. Tilaajan suorittamat kokeet ja mittaukset eivät vähennä eivätkä korvaa urakoitsijan laadunvalvontaa.
13 HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Sivu 13/ Urakoitsijan laadunvarmistus Urakoitsijan tulee ennen työn aloitusta laatia työkohtainen laatusuunnitelma. Laatusuunnitelma laaditaan urakoitsijan toiminnan ohjaamiseksi ja laadun varmistamiseksi kattaen koko urakan ja siinä kuvataan urakoitsijan menettelyt tässä urakassa. Urakoitsijan on luovutettava laadunvarmistukseen liittyvät mittaus- ja tutkimustulokset tilaajalle kahtena (2) kappaleena vähintään viikkoa ennen vastaanottotarkastusta Urakoitsijan työturvallisuus Urakoitsijan tulee ennen työn aloitusta laatia työkohtainen turvallisuussuunnitelma. Lisäksi urakoitsija on velvollinen toimittamaan tilaajalle koneiden käyttöönottotarkastuslomakkeet sekä viikoittaisen MVR-mittauksen tulokset. MVR-indeksin alaraja on SOPIMUSSAKKO Sanktio tarkoittaa tässä yhteydessä seuraamusta urakoitsijan toiminnallisesta laatupoikkeamasta ja niitä ovat: Kirjallinen muistutus Sakko (urakkahinnasta laskutuksen yhteydessä vähennettävä rahallinen korvaus) Urakoitsijan edustajan vaihto Urakan purku. Sanktioita seurataan asiaryhmittäin (1-5), jotka on lueteltu jäljempänä olevassa taulukossa. Kirjallinen muistutus kirjataan työmaapäiväkirjaan ja käsitellään työmaakokouksessa. Muistutukset jaetaan syntytapansa perusteella kahteen ryhmään: Urakoitsijan oman laadunvarmistuksen yhteydessä esiin tullut toiminnallinen laadunalitus ja sen seurauksena tuotetun poikkeamaraportin perusteella annettu muistutus Muistutus tilaajan pistokokein suorittaman laadunvalvonnan yhteydessä paljastuvasta toiminnallisesta laadun alittumisesta, josta urakoitsija itse ei ole tehnyt poikkeamaraporttia. Sakko Samaa asiaryhmää koskevan yhden kirjallisen muistutuksen jälkeen seuraavat muistutukset johtavat aina tilaajan määräämään kiinteäsummaiseen sakkoon. Lisäksi tilaaja voi määrätä sakon ilman muistutuksia, kun on todennettu, että urakoitsijan laadunvarmistukseen liittyvän asiakirjan tiedot poikkeavat selvästi todellisuudesta tai on kysymys jäljempänä mainitusta vakavasta laiminlyönnistä. Urakoitsijan edustajan vaihtoon tilaajalla on oikeus, mikäli urakkaan on kirjattu viisi yksittäistä muistutusta tai muuten perittyä sakkoa viimeisen 6 kk:n sisällä. Urakoitsijan edustajaksi katsotaan urakan "vastaava mestari" (vastuunalainen työnjohtaja) vrt. YSE mom.
14 HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Sivu 14/15 Urakan purkaminen on äärimmäinen menettely sellaisissa tilanteissa, joissa kaikki muut edellä olevat keinot on jo käytetty, eikä toiminta edelleenkään vastaa asiakirjojen mukaisia vaatimuksia. Urakan purkamisen toimintaperiaatteet on esitetty YSE 78 :ssä. Sakot ovat suuruudeltaan kiinteitä ja ne määräytyvät seuraavasti: Sakon perusteena oleva toiminnallinen poikkeama urakkakohtaiset samasta laiminlyönnistä annetut huomautuskerrat ja niiden sakot 1. kerta 2. kerta Seuraavat kerrat 1. Laatusuunnitelman vastainen toiminta muistutus Tilaajan tekemän pistokokeen perusteella havaittu huomattava laadunalitus, jota ei ole osoitettu urakoitsijan laatupoikkeamaraportissa Urakoitsijan laatusuunnitelman mukaisessa asiakirjassa (esim. laaturaportissa tai päiväkirjoissa) todennettavasti on kirjattu tosiasioita vastaamattomia tietoja (vakava laiminlyönti) ja urakoitsijan edustajan vaihto ja urakoitsijan edustajan vaihto ja urakoitsijan edustajan vaihto 4. Liikenteenhoitoon, työnaikaisista liikennejärjestelyistä tiedottamiseen tai työturvallisuuteen liittyvät vakavat puutteet tai vakavat laiminlyönnit Liikenteenhoitoon, työnaikaisista liikennejärjestelyistä tiedottamiseen, työturvallisuuteen tai työkohteen puhtaanapitoon liittyvät muut laiminlyönnit 6. Henkilötunnisteiden ja aliurakoitsijoiden tietojen puutteellisuudet Tilaajalla on oikeus korjauttaa puute urakoitsijan kustannuksella, ellei urakoitsija korjaa puutetta valvojan määräämän ajan kuluessa. Tällöin kustannukset voidaan periä kaksinkertaisina urakoitsijalta. Tilaajalla on myös oikeus pysäyttää työt, kunnes liikennettä vaarantavat epäkohdat on poistettu. Nämä keskeytykset eivät oikeuta urakoitsijan lisäaikaan tai lisäkorvaukseen. 13. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN Riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivät voi keskenään sopia, ratkaistaan Suomen lain mukaan Helsingin käräjäoikeudessa.
15 HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Sivu 15/ MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 14.1 Ongelmajätteet Urakka-alueelta löytyvät ongelmajätteet eivät kuulu urakkaan Ilmoitukset lääninverovirastolle Tilaaja pidättää itsellään oikeuden ilmoittaa lääninverovirastolle urakkasopimuksen tehneen urakoitsijan nimen ja urakkahinnan Tarjousasiakirjojen julkisuus Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten asiakirjojen julkisuutta koskevia sekä kuntalain säännöksiä. Mikäli urakoitsija katsoo, että joku osa tarjousta on liikesalaisuuden luonteinen ja sellaisena salassa pidettävä, tulee tästä erikseen mainita tarjouksessa Eila Hägg