Source: http://docplayer.it/7252931-Settore-servizi-tecnici-via-a-nanni-17-19-c-a-p-07026-olbia-ot-tel-0789-557600-fax-0789-557690-c-f-02034880902-1-stralcio-funzionale.html
Timestamp: 2019-02-23 23:51:12+00:00
Document Index: 90270887

Matched Legal Cases: ['arte 8', 'art. 00', 'art. 100', 'art. 100', 'art. 100', 'art. 100']

SETTORE SERVIZI TECNICI Via A. Nanni 17/19 c.a.p Olbia (OT) Tel. 0789/ Fax 0789/ C.F STRALCIO FUNZIONALE - PDF
SETTORE SERVIZI TECNICI Via A. Nanni 17/19 c.a.p Olbia (OT) Tel. 0789/ Fax 0789/ C.F STRALCIO FUNZIONALE
Download "SETTORE SERVIZI TECNICI Via A. Nanni 17/19 c.a.p. 07026 Olbia (OT) Tel. 0789/557600 Fax 0789/557690 C.F. 02034880902 1 STRALCIO FUNZIONALE"
Cesarina Rossa
1 PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO SETTORE SERVIZI TECNICI Via A. Nanni 17/19 c.a.p Olbia (OT) Tel. 0789/ Fax 0789/ C.F STRALCIO FUNZIONALE OGGETTO: Collegamento alla Abbasanta Buddusò Olbia della S.S. 389 Tratto Alà dei Sardi bivio Padru PROGETTO: PROGETTO DEFINITIVO ELABORATO: Allegato A al Psc - Diagramma di Gantt Crono programma 1 Stralcio ALLEGATO TAV SCALA IL DIRIGENTE Ing. Pasquale Russo I PROGETTISTI Ing. Pasquale Russo Geom. Giovanni A. Polo IL PRESIDENTE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Geom. Sergio Casula L ASSESSORE L APPALTATORE
2 ALLEGATO A Comune di Provincia Olbia-Tempio Provincia di OT DIAGRAMMA DI GANTT Cronoprogramma dei lavori (D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV) Provincia Olbia-Tempio, lì 01/01/2012 OGGETTO: PROGETTO DEFINITIVO1 STRALCIO FUNZIONALECollegamento alla Abbasanta-Buddusò-Olbia della SS 389 Tratto Alà dei Sardi - bivio Padru COMMITTENTE: Provincia Olbia-Tempio CANTIERE: SP 10/M - SP 95 - SS 389 Comune di Alà dei Sardi, Provincia Olbia-Tempio (OT) IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA (Geom. Polo Giovanni Antonio ) IL COMMITTENTE (x Olbia-Tempio Provincia ) $Empty_CSP_03.50x02.60$ Geom. Polo Giovanni Antonio $Empty_CSP_05$ $Empty_CSP_06$ $Empty_CSP_07$ ($Empty_CSP_08$) $Empty_CSP_09$ - $Empty_CSP_10$ $Empty_CSP_11$ CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A. PROGETTO DEFINITIVO1 STRALCIO FUNZIONALECollegamento alla Abbasanta-Buddusò-Olbia della SS 389 Tratto Alà dei Sardi - bivio Padru - Pag. 1
3 TABELLA ANALITICA GANTT Tabella Analitica Gantt F A S I D I L A V O R O I gg L gg C data Iniziale data Finale allestimento cantiere Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere E /03/ /03/2012 Allestimento di cantiere temporaneo su strada E /03/ /03/2012 Realizzazione della viabilità del cantiere E /03/ /03/2012 Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi E /03/ /03/2012 Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere E /03/ /04/2012 Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere E /03/ /03/2012 Allestimento di servizi sanitari del cantiere E /03/ /03/2012 Realizzazione di impianto elettrico del cantiere E /03/ /03/2012 Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere E /03/ /03/2012 Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere E /03/ /03/2012 demolizioni Demolizione generale di murature portanti eseguita con impiego di mezzi meccanici E /04/ /04/2012 Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di mezzi meccanici E /04/ /04/2012 Demolizione pavimentazione stradale con mezzi meccanici E /04/ /04/2012 scavi e riporti Scavo di sbancamento E /05/ /01/2013 Risezionamento del profilo del terreno E /01/ /04/2013 Formazione di rilevato stradale E /01/ /03/2013 Scavo a sezione obbligata e ristretta fossi laterali E /03/ /04/2013 Rivestimento scarpate con terra vegetale E /05/ /08/2014 opere di sostegno e idrauliche Posa di gabbionature metalliche E /04/ /05/2013 Posa reti e cavi di acciaio per la stabilizzazione di scarpate E /04/ /05/2013 Pozzetti di ispezione e opere d'arte E /04/ /05/2013 PROGETTO DEFINITIVO1 STRALCIO FUNZIONALECollegamento alla Abbasanta-Buddusò-Olbia della SS 389 Tratto Alà dei Sardi - bivio Padru - Pag. 2
4 Tabella Analitica Gantt Posa di tubolari e scatolari E /05/ /06/2013 Posa di sottopassi tubolari E /06/ /08/2013 ponti e sovrappassi Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione E /08/ /08/2013 Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione E /08/ /08/2013 Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione E /08/ /09/2013 Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione E /09/ /09/2013 Assemblaggio della carpenteria del pulvino e suo posizionamento E /09/ /09/2013 Assemblaggio della carpenteria rampante e suo posizionamento E /09/ /09/2013 Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture di viadotti E /09/ /09/2013 Montaggio e tesatura di travi prefabbricate di viadotti E /09/ /10/2013 Montaggio di strutture prefabbricate in c.a. E /10/ /10/2013 Realizzazione di impalcato stradale E /10/ /11/2013 Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato E /11/ /11/2013 Getto in calcestruzzo per le strutture di viadotti E /11/ /11/2013 struttura stradale Taglio di asfalto di carreggiata stradale E /11/ /11/2013 Asportazione di strato di usura e collegamento E /11/ /11/2013 Formazione di fondazione stradale E /11/ /12/2013 Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a. E /12/ /01/2014 Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali E /12/ /01/2014 Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali E /01/ /01/2014 Realizzazione di marciapiedi E /01/ /01/2014 Cordoli, zanelle e opere d'arte E /01/ /02/2014 Formazione di manto di usura e collegamento E /02/ /03/2014 barriere stradali Montaggio di guard-rails E /03/ /05/2014 Posa di barriere protettive in c.a. E /03/ /03/2014 segnaletica stradale PROGETTO DEFINITIVO1 STRALCIO FUNZIONALECollegamento alla Abbasanta-Buddusò-Olbia della SS 389 Tratto Alà dei Sardi - bivio Padru - Pag. 3
5 Tabella Analitica Gantt Posa di segnali stradali E /04/ /05/2014 Realizzazione di segnaletica orizzontale E /04/ /05/2014 ingegneria naturalistica rivestimento scarpate con biostuoie E /05/ /05/2014 interventi di protezione faunitica E /05/ /06/2014 Messa a dimora di piante in fitocella E /06/ /07/2014 rimboschimento E /06/ /08/2014 trattamento sugherete contro defogliatori e micosi E /08/ /08/2014 smobilizzo cantiere Smobilizzo del cantiere E /08/ /08/2014 LEGENDA: I = IMPRESA Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori: E <Nessuna impresa definita> gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro PROGETTO DEFINITIVO1 STRALCIO FUNZIONALECollegamento alla Abbasanta-Buddusò-Olbia della SS 389 Tratto Alà dei Sardi - bivio Padru - Pag. 4
6 allestimento cantiere Nome attività Mese -1Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8 Mese 9 Mese 10 Mese 11 Mese 12 Mese 13 Mese 14 Mese 15 Durata s-1 s1 s5 s6 s9 s10 s13 s14 s18 s19 s22 s23 s26 s27 s28 s31 s32 s35 s36 s39 s40 s41 s44 s45 s48 s49 s50 s52 s53 s54 s57 s58 s61 s62 s2 s3 s4 s7 s8 s11 s12 s15 s16 s17 s20 s21 s24 s25 s29 s30 s33 s34 s37 s38 s42 s43 s46 s47 s51 s55 s56 s59 s60 s63 2 Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere Allestimento di cantiere temporaneo su strada Realizzazione della viabilità del cantiere 1 10 g Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere Allestimento di servizi sanitari del cantiere Realizzazione di impianto elettrico del cantiere Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 3 g 3 g Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere 2 g demolizioni Demolizione generale di murature portanti eseguita con impiego di mezzi 2 gmeccanici Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di mezzi 2 meccanici g Demolizione pavimentazione stradale con mezzi meccanici scavi e riporti 581 g Scavo di sbancamento 189 g Risezionamento del profilo del terreno Formazione di rilevato stradale 59 g 31 g Scavo a sezione obbligata e ristretta fossi laterali Rivestimento scarpate con terra vegetale opere di sostegno e idrauliche 18 g 70 g 82 g Posa di gabbionature metalliche Posa reti e cavi di acciaio per la stabilizzazione di scarpate Pozzetti di ispezione e opere d'arte 8 g 13 g 19 g Posa di tubolari e scatolari Posa di sottopassi tubolari ponti e sovrappassi Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione Assemblaggio della carpenteria del pulvino e suo posizionamento Assemblaggio della carpenteria rampante e suo posizionamento Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture di viadotti Montaggio e tesatura di travi prefabbricate di viadotti Montaggio di strutture prefabbricate in c.a. Realizzazione di impalcato stradale Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato Getto in calcestruzzo per le strutture di viadotti struttura stradale Taglio di asfalto di carreggiata stradale Asportazione di strato di usura e collegamento Formazione di fondazione stradale Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a. 14 g 49 g 74 g 8 g 9 g 8 g 6 g 71 g 14 g 10 g Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali 8 g PROGETTO DEFINITIVO1 STRALCIO FUNZIONALECollegamen to alla Abbasanta-Buddusò-Olbia della SS 389 Tratto Alà dei Sardi - bivio Padru - Pag. 5
7 Nome attività Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali Realizzazione di marciapiedi Cordoli, zanelle e opere d'arte Formazione di manto di usura e collegamento barriere stradali Montaggio di guard-rails Posa di barriere protettive in c.a. segnaletica stradale Posa di segnali stradali Realizzazione di segnaletica orizzontale ingegneria naturalistica rivestimento scarpate con biostuoie interventi di protezione faunitica Messa a dimora di piante in fitocella rimboschimento trattamento sugherete contro defogliatori e micosi smobilizzo cantiere Smobilizzo del cantiere Mese -1Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8 Mese 9 Mese 10 Mese 11 Mese 12 Mese 13 Mese 14 Mese 15 Durata s-1 s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 s18 s19 s20 s21 s22 s23 s24 s25 s26 s27 s28 s29 s30 s31 s32 s33 s34 s35 s36 s37 s38 s39 s40 s41 s42 s43 s44 s45 s46 s47 s48 s49 s50 s51 s52 s53 s54 s55 s56 s57 s58 s59 s60 s61 s62 s63 11 g 16 g 19 g 38 g 38 g 2 g 19 g 19 g 70 g 13 g 13 g g 10 g LEGENDA Zona: = ZONA UNICA PROGETTO DEFINITIVO1 STRALCIO FUNZIONALECollegamen to alla Abbasanta-Buddusò-Olbia della SS 389 Tratto Alà dei Sardi - bivio Padru - Pag. 6
8 Mese 16 Mese 17 Mese 18 Mese 19 Mese 20 Mese 21 Mese 22 Mese 23 Mese 24 Mese 25 Mese 26 Mese 27 Mese 28 Mese 29 Mese 30 Mese 31 Mese 32 Mese 33 s64 s65 s66 s67 s68 s69 s70 s71 s72 s73 s74 s75 s76 s77 s78 s79 s80 s81 s82 s83 s84 s85 s86 s87 s88 s89 s90 s91 s92 s93 s94 s95 s96 s97 s98 s99 s100s101s102s103s104s105s106s107s108s109s110s111s112s113s114s115s116s117s118s119s120s121s122s123s124s125s126s127s128s129s130s131s132s133s134s135s136s137s138s139s140s141s142s143 PROGETTO DEFINITIVO1 STRALCIO FUNZIONALECollegamen to alla Abbasanta-Buddusò-Olbia della SS 389 Tratto Alà dei Sardi - bivio Padru - Pag. 7
9 Mese 16 Mese 17 Mese 18 Mese 19 Mese 20 Mese 21 Mese 22 Mese 23 Mese 24 Mese 25 Mese 26 Mese 27 Mese 28 Mese 29 Mese 30 Mese 31 Mese 32 Mese 33 s64 s65 s66 s67 s68 s69 s70 s71 s72 s73 s74 s75 s76 s77 s78 s79 s80 s81 s82 s83 s84 s85 s86 s87 s88 s89 s90 s91 s92 s93 s94 s95 s96 s97 s98 s99 s100s101s102s103s104s105s106s107s108s109s110s111s112s113s114s115s116s117s118s119s120s121s122s123s124s125s126s127s128s129s130s131s132s133s134s135s136s137s138s139s140s141s142s143 PROGETTO DEFINITIVO1 STRALCIO FUNZIONALECollegamen to alla Abbasanta-Buddusò-Olbia della SS 389 Tratto Alà dei Sardi - bivio Padru - Pag. 8
ALLEGATO A Comune di Sciacca Provincia di AG DIAGRAMMA DI GANTT Cronoprogramma dei lavori (D.Lgs 9 aprile 008 n. 8, Art. 00 e Allegato XV) OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinari e sistemazione delle
ALLEGATO "A" Comune di Ortona Provincia di Chieti DIAGRAMMA DI GANTT cronoprogramma dei lavori (Allegato XV e art. 00 del D.Lgs. 9 aprile 008, n. 8 e s.m.i.) (D.Lgs. 3 agosto 009, n. 06) OGGETTO: Completamento
ALLEGATO A Comune di firenze Provincia di fi DIAGRAMMA DI GANTT Cronoprogramma dei lavori (D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV) OGGETTO: progetto per la costruzione di un asilo nido d'infanzia
TABELLA ANALITICA GANTT FASE 0 Allestimento del cantiere Tabella Analitica Gantt F A S I D I L A V O R O Z I gg L gg C data Iniziale data Finale Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 1 E 1 1
ALLEGATO A. DIAGRAMMA DI GANTT Cronoprogramma dei lavori (D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)
ALLEGATO A Comune di Casoli - Sant'Eusanio Provincia di Chieti DIAGRAMMA DI GANTT Cronoprogramma dei lavori (D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV) OGGETTO: Lavori di consolidamento e adeguamento
ALLEGATO A Comune di Moncalieri Provincia di Torino DIAGRAMMA DI GANTT Cronoprogramma dei lavori (D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV) Moncalieri, maggio 2010 OGGETTO: SPERIMENTAZIONE DI
ALLEGATO "A" Comune di Monterotondo Scalo Provincia di Rm DIAGRAMMA DI GANTT cronoprogramma dei lavori (Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) (D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106) OGGETTO:
ALLEGATO A PROVINCIA DI RAVENNA DIAGRAMMA DI GANTT Cronoprogramma dei lavori (D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV) OGGETTO: Formazione di pista ciclo-pedonale lungo la S.P.n 97 Ammonite-Canala
ALLEGATO "A" Comune di Popoli Provincia di Pescara DIAGRAMMA DI GANTT cronoprogramma dei lavori (Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) (D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106) OGGETTO:
ALLEGATO "A" Comune di Crotone Provincia di KR DIAGRAMMA DI GANTT cronoprogramma dei lavori (Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) (D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106) OGGETTO: PROGETTI
DALL IDEA DELL OPERA ALL ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
DALL IDEA DELL OPERA ALL ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE Gli approfondimenti tecnici del sabato a cura di Paolo Binutti tecnico del CEFS - CPT per l edilizia della provincia di Udine e con la partecipazione
IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA (ARCHITETTO CARNOVALE ANTONIO)
ALLEGATO "A" Comune di PLATANIA Provincia di CATANZARO DIAGRAMMA DI GANTT cronoprogramma dei lavori (Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) (D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106) OGGETTO: