Source: http://docplayer.fi/2801388-Vesiosuuskunta-kimmo-leveelahti-linnarauniontien-vok-www-linnanrauniontie-fi.html
Timestamp: 2018-01-23 18:41:21+00:00
Document Index: 16600141

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Vesiosuuskunta Kimmo Leveelahti, Linnarauniontien VOK. - PDF
Vesiosuuskunta Kimmo Leveelahti, Linnarauniontien VOK.
Download "Vesiosuuskunta Kimmo Leveelahti, Linnarauniontien VOK. www.linnanrauniontie.fi"
1 Vesiosuuskunta Kimmo Leveelahti, Linnarauniontien VOK
2 Vesiosuuskunta Osakkaidensa omistama vesihuoltoyhtiö Rakentaa vesi- ja viemäriverkoston sekä mahdollisesti valokuituverkon alueelle Huolehtii vesi- ja viemäriverkoston operoinnista Osuusmaksu 200 EUR Osuuskunnan kustannukset katetaan liittymismaksulla, joka on pääomalaina osakkaalta yhtiölle Osakas ei osta pumppuja eikä putkia itselleen
3 Tilanne Osuuskunta perustettu Hallitus, projektivetäjät ja suunnitelija aloittaneet työnsä Prosessit viranomaistahojen kanssa aloitettu Alustavat suunnitelmat tehty Operaattoreiden kanssa neuvoteltu
5 Siksi että On ilmennyt tarve järjestää vesi- ja jätevesiasiat asianmukaiseen kuntoon Kaupunki ei tule rakentamaan alueen vesihuoltoa nykyistä vesijohtoa enempää Alueen asumismukavuus ja arvo nousee Mahdollista nyt saada myös valokuituverkko alueelle tuomaan nopeat ja luotettavat tietoliikenneyhteydet
6 Vesi- ja viemäriliittymät Osuuskunta tuo pumppaamon, viemäri- ja vesijohdon tontille max. 20m tontin sisälle Kiinteistö vastaa muista liittymiskuluista Viemäri ja virransyöttö talolta pumppaamoon Vesijohto pumppaamolta taloon Kiinteistön sisäiset putkityöt Kustannus n ja enemmän Valokuitukaapeli tontille
12 Turvakerroin Laskelma Varmuus Ely tuki esim. 25% = Loppukustannus
13 Täysliittymä Vesi- ja viemäriverkko Pumppaamo asennettuna Valokuitu tontille 9700
14 Täysliittymä jos jo vesi Vesi- ja viemäriverkko Pumppaamo asennettuna Valokuitu tontille Palautus kaupungilta
15 Täysliittymä osamaksulla Vesi- ja viemäriverkko, valokuitu tontille Pumppaamo asennettuna Osamaksu 10 vuotta 1. Erä 2700 Loput 71 /kk
16 Täysliittymä osamaksulla jos jo vesi Vesi- ja viemäriverkko Pumppaamo asennettuna Osamaksu 10 vuotta Palautus kaupungilta Erä 700 Loput 71 /kk
17 Valmiusliittymä Vesi- ja viemäriverkko tontille Ei pumppaamoa eikä vesijohdon kytkemistä Valokuitu tontille 5900
19 Hankkeen eteneminen Liittyjäosakkaat allekirjoittavat liittymäsopimukset Osuuskuntakokous päättää Hinnat Tarvittavan liittyjämäärän rakentamisen aloittamiseksi ELY-tukihakemus sisään mennessä Kaupungilta toimitussopimus ja lainatakaus Suunnittelu -> maankäyttösopimukset -> urakkadokumentit -> tarjouspyynnöt -> sopimus rakentamisesta
20 Miksi edetään juuri nyt ELY-keskusken tuki 20-30% Urakkahinnat alhaalla Kaupunki ei palvelua tule tuottamaan, se hoidetaan nyt itse, tekijät saatu kasaan Koskaan ei ole parempi hetki kuin juuri nyt, sillä:
21 Ennustaminen on vaikeaa, varsinkin tulevaisuuden ennustaminen Veikko Vennamo
22 Pari laskelmaa
23 Minulla ei ole asianmukaista jätevedenpudistusjärjestelmää Pienpuhdistamo Asennettuna Kemikaalisyötöt, ym jokapäiväinen operointi xxx /v Toimintavarmuus omistajan vastuulla Ei vesiputkea, ei valokuitua Tankki ja imeytyskenttä Tankki asennettuna 3000 Imeytyskenttä sakokaivoineen 5000 Tyhjennyskustannukset /v Ei vesiputkea, ei valokuitua
24 Minulla on jo umpisäiliö ja imeytyskenttä, 2 henk Nykyiset tyhjennyskustannukset 800 /v Viemäriin liityttäessä vastaavat kustannukset 300 /v Säästö 500 /v Säästöllä hoitaa 7kk osamaksulyhennykset tai saa hyvän koron, n. 4% liittymäinvestoinnille
26 Rakentaminen Valitaan hankintaryhmä 3henk. Hankintaosaamisesta paljon hyötyä Palkataan projektipäällikkö jos oma osaaminen ei riitä Laaditaan urakkatarjouspyynnöt Valittaessa urakoitsijoita listalle kannattaa olla yhteydessä alueen muihin osuuskuntiin. Lemon VOK sai 10 tarjousta. Järjestettiin maastokatselmus ja kuulemistilaisuus Lyhyelle listalle 2-3 urakoitsijaa joiden kanssa jatketaa Urakkaneuvottelut Loppuneuvottelut ja sopimuksen laatiminen. RT pohjia hyödyntäen. Tässä vaiheesssa viimeistään ammattilainen valvoja/projektipäällikkö mukaan. Tiedotusta osakkaille Kun lähestytään rakentamista on hyvä kertoa mahdollisimman paljon asioiden suunnitellusta kulusta. Aikatauluja, etenemisjärjestys ja toimintatavat poikkeustilanteissa.
34 Kiitos ajastanne!