Source: http://docplayer.fi/804975-Vesihuollon-aluesaneerausmallin-kehittaminen.html
Timestamp: 2017-04-24 21:14:12+00:00
Document Index: 21927204

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko\n', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

VESIHUOLLON ALUESANEERAUSMALLIN KEHITTÄMINEN - PDF
Download "VESIHUOLLON ALUESANEERAUSMALLIN KEHITTÄMINEN"
Ilmari Mäkinen
1 TEKNILLINEN TIEDEKUNTA VESIHUOLLON ALUESANEERAUSMALLIN KEHITTÄMINEN Heidi Hyppönen Diplomityö Ympäristötekniikan koulutusohjelma Toukokuu 20142 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Koulutusohjelma (kandidaatintyö, diplomityö) Ympäristötekniikan koulutusohjelma Tekijä Hyppönen Heidi Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta Pääaineopintojen ala (lisensiaatintyö) Työn ohjaaja yliopistolla Sallanko J Työn nimi Vesihuollon aluesaneerausmallin kehittäminen Opintosuunta Työn laji Aika Sivumäärä Vesi- ja Diplomityö Toukokuu geoympäristötekniikka Tiivistelmä Suomessa vesihuoltoverkostojen kunto heikkenee ja saneeraustarve kasvaa. Saneerauksia ei tehdä kuitenkaan niin paljon kuin tarve vaatisi. Nykyiset käytännöt eivät riitä paikkaamaan saneeraustarpeen ja toteutuneiden saneerausten välistä aukkoa. Aikaisemmissa tutkimuksissa yhtenä saneerausmallina on noussut esiin aluesaneeraus. Aluesaneerauksessa urakoitsijalle annetaan urakka-alue, jonka urakoitsija saneeraa sopimuksessa määritellyn vaatimustason mukaiseksi. Työn tavoitteena oli luoda hankintamalli vesihuollon aluesaneeraukseen. Hankintamallia varten valittiin hankintamenettely ja kehitettiin aluesaneerausmallin asiakirjoja. Työssä tutkittiin kirjallisuuden avulla muissa maissa käytössä olevia hankintamallien sovelluksia sekä tutustuttiin vierailun avulla Tanskan kahden vesilaitoksen saneerausmalleihin. Hankintamenettelyksi suositeltiin kilpailullista neuvottelumenettelyä, jossa esivalinnan kautta valitaan tarjoajat neuvotteluihin. Mallissa otettiin lähtökohdaksi, että urakoitsija tekee kaikki työsuoritteet ja osa riskeistä siirtyy urakoitsijalle. Urakoitsijalle haluttiin antaa enemmän vapauksia sovittaa työt omaan aikatauluunsa, joten malli on tehty olettaen sopimusajan olevan pidempi kuin perinteisissä saneerausurakoissa. Laadunvarmistus oli yksi työn teemoja, johon haluttiin kiinnittää erityistä huomiota. Hankinnan kaikissa vaiheissa otettiin huomioon laadun varmistus ja todentaminen. Työ on osa Vesihuollon aluesaneerausmallin kehittäminen-projektia, jonka toteuttajana toimii WSP. Projektissa on mukana kuusi vesilaitosta: HS-Vesi Oy, Jyväskylän Energia Oy, Kouvolan Vesi, Kymen Vesi Oy, Porvoon vesi ja Riihimäen Vesi. Projektissa kehitettyä mallia tarkennetaan esimerkkikohteiden saneerauksen yhteydessä, jolloin asiakirjat viimeistellään. Pilottikohteiden saneerauksen kokemusten tarkastelu ei sisälly tähän työhön. Lisätutkimuksia tarvitaankin pilottikohteiden käyttökokemusten raportointiin ja tarkasteluun. Muita tietoja3 ABSTRACT FOR THESIS University of Oulu Faculty of Technology Degree Programme (Bachelor's Thesis, Master s Thesis) Major Subject (Licentiate Thesis) Environmental engineering Author Hyppönen Heidi Thesis Supervisor Sallanko J Title of Thesis Development of area based renovation model for water networks Major Subject Type of Thesis Submission Date Number of Pages Water and geoengineering Master s Thesis May Abstract In Finland water supply networks are deteriorating and the need to renovate them is growing. However renovations are not executed as much as is required. Current practices are not sufficient to fill the gap between the need for renovation and the renovation work that is carried out. In previous studies area based renovation model is one of the renovation models that has come up. In area based renovation the contractor is given an area which is renovated in accordance with standards specified in the contract. The aim of this work was to create a model of the procurement of area based renovation for water network. For the procurement model procurement procedures were selected and procurement documents were developed. Literature studies were carried out to research other countries procurement methods and a visit was made to the Danish waterworks to explore their renovation models. Competitive dialogue was recommended to be the procurement procedure in which the pre-selection is used to select the suppliers for the negotiations. The starting point was that the contractor performs all the work and part of the risks are transferred to the contractor. The contractor was to be given more freedom to fit the work into his schedule so the model assumes the contract period to be longer than in the conventional renovation contracts. Quality assurance was one of the themes of this work which was to be paid special attention. In all stages of procurement the quality assurance and verification were taken into account. The work is part of the development of area based renovation model for water network project carried out by WSP. The project involves six water companies: HS-Vesi Oy, Jyväskylän Energia Oy, Kouvolan Vesi, Kymen Vesi Oy, Porvoon vesi and Riihimäen Vesi. The model developed in the project will be specified when it is used in pilot areas of the water companies. The experiences of the renovation of pilot projects are not included in this work. Further studies are needed to analyze and report the experiences of the model in the pilot areas. Additional Information4 ALKUSANAT Haluan kiittää Jari Kaukosta ja Kia Akselaa WSP:ltä diplomityöaiheesta. Kia oli suureksi avuksi työn sisällön muotoutuessa ja Jarilta sain paljon kokemusperäistä tietoa, jota ei kirjoista löydy. Kiitos myös vesilaitosten väelle yhteistyöstä ja mukavista palavereista. Suurimman taakan työn valmistumiseen liittyvästä stressistä on kantanut avomieheni ja vanhempani, joita ilman työn tekeminen olisi ollut paljon raskaampaa. Kiitos tuesta ja välittämisestä! Espoossa, Heidi Hyppönen5 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO Hankintamallit Perinteinen kokonaisurakka Suunnittele-toteuta Suunnittele-toteuta-ylläpidä Elinkaarimalli Kumppanuusmallit Allianssi Aikaisen osallistumisen malli Projektinjohtopalvelu Hankintamallien yhteenveto Hankintamallien vertailu ulkomaisiin malleihin Australia ja Uusi-Seelanti Tanska Urakka-asiakirjat Hankintamenettelyt Hankintamallien urakka-asiakirjat Urakoitsijan valinta- ja vertailuperusteet Allianssi ja elinkaarimalli Suunnittele-toteuta ja suunnittele-toteuta-ylläpidä Sopimusmallin luominen Sopimusmallin sisältö Palvelu- ja tuotekuvauksen tekeminen Laadunvarmistus Riskit ja niiden hallinta Urakoinnin yhteistoimintamallit ja palvelut liittyjille Muu johtoinfra Kadun pitäjä Kiinteistön omistajat Aluesaneerauksen hankintamalli Hankintamenettely Hankintailmoitus... 606 5.2.1 Ilmoituksen sisältö Neuvottelukutsu eli tarjouspyyntö Tarjouspyynnön kohde Tarjouksen jättäminen Hankintamenettely Tarjouksen laadinta Tarjousten arviointi Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous Sopimusmalli Sopimuskumppanit Palveluntuottajan suoritusvelvollisuus Maksuperuste Tilaajan suoritusvelvollisuus Sopimuksessa noudatettavat asiakirjat Urakka-aika Vakuudet ja vakuutukset Tilaajan maksuvelvollisuus Organisaatiot Yhteiset toimitukset ja raportointi Laadunvarmistus Riitaisuuksien ratkaiseminen Muut sopimusasiat/erityisiä määräyksiä Sopimuskappaleet Riskit Laatu Yhteistoimintamalli urakoitsijan ja kolmansien osapuolien välillä Kiinteistöjen urakkasopimus urakoitsijan ja kiinteistöjen välillä Yhteistyösopimus urakoitsijan ja kolmansien osapuolien välillä Yhteenveto ja johtopäätökset LÄHDELUETTELO... 957 MERKINNÄT JA LYHENTEET ECI Early contractor involvement, Aikaisen osallistumisen malli PPP Public-private-partnership, julkisen ja yksityisen sektorin yhteistoiminta RAP Riskin todennäköisyyteen suhteutettu korvaus, risk adjusted price ST Suunnittele-toteuta VCS Vand Center Syd, Odensen kaupungin vesihuoltolaitos8 KÄSITTEET Allianssi Hankintamalli, jossa tilaaja muodostaa urakoitsijan ja suunnittelijan kanssa yhteisen organisaation. Hankkeen onnistuminen on yhteinen asia ja toimijat jakavat voitot ja tappiot. Toiminta perustuu luottamukseen. Avoin hankintamenettely Avoimessa menettelyssä hankintayksikkö julkaisee hankinnasta ilmoituksen ja halukkaat tarjoajat voivat pyytää tarjouspyyntöasiakirjat tai ne ovat saatavissa sähköisesti. Hankintayksikkö lähettää kaikille halukkaille tarjouspyynnön ja tarjoajat tekevät tarjouksen. ECI, Aikaisen osallistumisen malli Kaksivaiheinen hankintamalli, jossa ensimmäinen vaihe muistuttaa allianssia ja toinen suunnitteletoteutamallia. Urakoitsija otetaan mukaan hankkeeseen jo aikaisessa vaiheessa, jolloin urakoitsijan asiantuntemusta voidaan hyödyntää projektin suunnitteluvaiheessa. Elinkaarimalli Elinkaarimalli on suomalainen sovellus PPP- eli public-private partnership -mallista. Tilaaja tekee pitkä aikaisen sopimuksen palveluntuottajan kanssa kohteen suunnittelusta, rakentamisesta, hoidosta ja ylläpidosta. Hankkeen rahoittaa yksityinen sektori. Hankintamalli Sisältää ennalta sovitut menettelyt, joiden mukaan hankintaprosessi suoritetaan. Hankintamallit eroavat toisistaan toimittajan suoritusvelvollisuuden laajuuden, toimittajan valintatavan (hankintamenettelyn), maksuperusteiden, sekä riskien ja vastuiden jaon perusteella.9 Hankintamenettely Määrittelee miten palvelun toimittaja valitaan, esim. avoimella tai rajoitetulla menettelyllä. Hankintaprosessi Sisältää kilpailuttamisen eri vaiheet ja siinä noudatettavat käytännöt. Kilpailullinen neuvottelumenettely Menettely etenee samoin kuin neuvottelumenettely. Kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn ei ole asetettu yhtä tiukkoja käytön ehtoja kuin tavalliseen neuvottelumenettelyyn. Kilpailullista neuvottelumenettelyä voidaan käyttää monimutkaisessa hankinnassa, jossa hankintayksikkö ei pysty ennakolta määrittelemään hankinnan ehtoja ja yksityiskohtia tai teknisiä menetelmiä. Ks. neuvottelumenettely. Kumppanuusmalli Hankintamalli, joka korostaa osapuolten välistä kumppanuutta ja luottamusta, mutta sopimusrakenne on kevyempi kuin allianssimallissa. Osapuolet muodostavat yhteisen projektitiimin ja tavoitteiden saavuttamiseen on liitetty kannusteita. Neuvottelumenettely Hankintailmoituksen julkaisun jälkeen halukkaat toimittajat lähettävät osallistumishakemuksen. Hankintayksikkö valitsee ilmoittamiensa perusteiden mukaan parhaat tarjoajat, joille lähetetään neuvottelukutsu. Neuvottelut aloitetaan kaikkien valittujen tarjoajien kanssa. Neuvotteluissa keskustellaan tarkemmin hankinnan sisällöstä ja ehdoista. Tarjoajien määrää voidaan vähentää neuvottelujen kuluessa. Neuvotteluvaiheen lopussa pyydetään mukana olevilta tarjoajilta tarjoukset ja niistä valitaan paras. Neuvottelumenettelyn käytölle on asetettu hankintalaissa (348/2007) rajoitteita, mm. hankinnan arvon ja luonteen perusteella.10 Perinteinen kokonaisurakka Hankintamalli, jossa tilaaja kilpailuttaa erikseen suunnittelun ja suunnittelijan tekemien dokumenttien pohjalta kilpailuttaa urakoitsijan toteuttamaan hankkeen. PPP (Public-private partnership) Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistoiminta. Ks. elinkaarimalli. Projektinjohtopalvelu Projektinjohtopalvelua voidaan käyttää hankintamallin yhteydessä. Tilaaja hankkii suunnittelijan ja urakoitsijan ja vastaa rakentamisesta ja suunnittelusta, mutta projektinjohtokonsultti hoitaa ja hallinnoi työmaata ja toimii tilaajan neuvonantajana. Projektinjohtourakka Sama kuin projektinjohtopalvelu, mutta projektinjohtopalvelun tuottajalla on tilaajan kanssa solmittavan sopimuksen lisäksi sopimussuhteet suunnittelijaan sekä pääurakoitsijaan. Ks. projektinjohtopalvelu. Rajoitettu hankintamenettely Rajoitetussa menettelyssä hankintayksikkö julkaisee hankintailmoituksen, jonka perusteella halukkaat toimittajat lähettävät hankintayksikölle osallistumishakemuksen. Hankintayksikkö valitsee osallistumishakemusten perusteella tarjoajat varsinaiseen tarjouskilpailuun. Perusteena voivat olla vähimmäiskriteerit tai lisäpisteitä tuovat kriteerit. Tarjouspyyntö lähetetään vain hankintayksikön valitsemille toimittajille. Suunnittele-toteuta Hankintamalli, jossa yhden sopimuksen puitteissa urakoitsija sekä suunnittelee että rakentaa kohteen. Suunnittele-toteuta-ylläpidä Hankintamalli, jossa urakoitsija suunnittelee, toteuttaa että ylläpitää kohdetta sopimuksessa11 määritellyn ajanjakson. Malli eroaa elinkaarimallista siten, ettei se sisällä yksityistä rahoitusta. Urakka-asiakirjat Urakalla teettämistä varten laaditut asiakirjat. Asiakirjat koostuvat tarjouspyyntö- ja sopimusasiakirjoista. Sisällön mukaan asiakirjat jakaantuvat kaupallisiin ja teknisiin asiakirjoihin, jonka lisäksi ne jakaantuvat yleisiin ja hankekohtaisiin asiakirjoihin. Urakkamuoto Määrittelee ehdot joilla urakoitsijan kanssa toimitaan. Urakat voidaan jaotella suoritusvelvollisuuden laajuuden, maksuperusteen tai urakoitsijoiden välisten suhteiden mukaan.12 12 1 JOHDANTO Suomessa on vesihuoltoverkostoa yhteensä km, josta km on vesijohtoverkostoa ja km viemäri- ja hulevesiverkostoa. Näiden verkostojen kunto heikkenee ja saneerauksen tarve kasvaa. (Roti 2013.) Heikkinen & Forsbergin (2008) mukaan vesijohtoverkostoista 6 % ja viemäriverkostoista 12 % on huonossa tai erittäin huonossa kunnossa. Saneerausmäärät eivät tällä hetkellä yllä saneeraustarpeen tasolle, vaikka saneerauksen volyymi on kasvanut 1980-luvulta. Verkostojen saneeraustarve on noteerattu jo useita vuosia. Vuonna 2009 saneerauksiin käytettiin 120 miljoonaa euroa, mutta investointitaso olisi nostettava 320 miljoonaan euroon jotta korjausvelka saadaan poistettua ja normaali verkoston vanhenemisesta johtuva saneeraustarve voidaan täyttää. Korjausvelan kasvu viestii siitä, että nykyinen saneerauskäytäntö ei ole pystynyt kuromaan korjausvelkaa umpeen. Osasyynä tähän on rahoituksen riittämättömyys. Saneerauskohteiden valinnassa, suunnittelussa ja toteutuksessa on myös puutteita. Tällä hetkellä saneerausta tehdään paljon ns. hätätöinä ja järjestelmällistä verkoston kuntoon perustuvaa saneerausta olisi lisättävä. Verkoston kunnosta on monilla laitoksilla liian vähän tietoa, mikä johtaa siihen, ettei saneerauksia voida järkevästi kohdentaa. Katujen saneeraukset sanelevat myös liiaksi vesihuollon saneerauksia. Kohteiden valinnassa vesihuollon osalta saneerattavaksi voi tulla verkoston osia, jotka eivät vielä vaadi kiireellistä saneerausta. (Laitinen & Meriluoto 2011.) Tulevaisuudessa vesihuoltolaitosten on myös sopeuduttava henkilöstön ikääntymiseen ja eläköitymiseen. Työntekijöiden väheneminen painostaa laitoksia ulkoistamaan töitään. (Heino & Pietilä 2012: 4.) Vesihuoltoverkostojen saneerauksen ongelmakohtia on tutkittu mm. Vesanlimahankkeessa ja SerVesi-hankeessa. Näissä tutkimuksissa ilmeni uusien toimintamallien tarve verkostojen saneeraukseen. (Laitinen & Meriluoto 2011, Välisalo ym ) Molemmissa tutkimuksissa nousi esiin alueellisen saneerauksen hyödyntäminen, jossa urakoitsijalle annetaan urakka-alue saneerattavaksi sopimuksessa määritellyn vaatimustason mukaiseksi. Nykyisen käytännön mukaan saneeraukset suunnitellaan joko omana tai konsulttityönä. Saneerauksen toteutuksesta vastaa isommissa13 13 kaupungeissa suurelta osin tekninen toimi, jonkin verran saneerausta tehdään myös omana työnä. Kaivamattomilla tekniikoilla toteutettaviin kohteisiin ostetaan palveluja myös yksityisiltä yrityksiltä. Yksityisiltä ostettavat saneeraukset on yleensä paloiteltu pieniin urakoihin ja isommat alueelliset saneeraukset tehdään yhdessä katuyksikön kanssa perustuen katusaneerausten tarpeeseen. (Laitinen & Meriluoto 2011: 3.) Tämän työn tavoitteena on luoda vesihuollon saneerausta varten hankintamalli alueellisen verkostosaneerauksen toteuttamiseen sekä kehittää mallissa käytettäviä asiakirjoja. Mallia tullaan käyttämään urakointisopimuksen tekemiseen, jossa suunnittelu, kaikki saneeraustyöt sekä osa riskeistä siirtyy urakoitsijalle. Sopimuksen pituus suunnitellaan niin pitkäksi, että urakoitsijalla on mahdollisuus itse suunnitella toteutuksen ajankohta. Tämä kannustaa urakoitsijoita tarttumaan verkostosaneerauksiin, sillä pieniin osiin jaetut urakat, jotka sijoittuvat muutamalle kuukaudelle vuodessa ovat urakoitsijoiden näkökulmasta hankalia ja tulevat kustannuksiltaan kalliiksi (Laitinen & Meriluoto 2011). Työ on osa WSP:n toteuttamaa ja Tekesin rahoittamaa Vesihuollon aluesaneerausmallin kehittäminen-projektia. Projektin tavoite on valmistella hankintaa, jonka on määrä johtaa uuden aluesaneerausmallin käyttöönottoon vesilaitoksilla. Projektissa on mukana kuusi vesilaitosta: HS-Vesi Oy, Jyväskylän Energia Oy, Kouvolan Vesi, Kymen Vesi Oy, Porvoon vesi ja Riihimäen Vesi. Laitoksilla on pilottialueet, joiden saneeraukseen uutta mallia tullaan käyttämään. Hankintamallin testaus pilottialueilla ei kuulu tämän työn laajuuteen. Työ jakaantuu kuuteen lukuun. Johdannon jälkeen toisessa luvussa käsitellään eri hankintamalleja ja niiden sovelluksia eri maissa. Kolmannessa luvussa käsitellään urakka-asiakirjoja ja urakoitsijan valintaa sekä sopimusmallin luomista. Neljäs luku käsittelee urakoitsijan yhteistoimintaa kolmansien osapuolten kanssa. Viidennessä luvussa luodaan aluesaneerauksen hankintamalli ja yhteistoimintamalli urakoitsijan ja kolmansien osapuolten välille. Kuudennessa luvussa esitellään johtopäätelmät sekä tehdään yhteenveto.14 14 2 HANKINTAMALLIT Julkisten yhteisöjen hankintoja säätelee laki julkisista hankinnoista (348/2007), josta tässä työssä käytetään nimitystä hankintalaki. Vesihuoltolaitosten hankintoja säätelee laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista, josta käytetään tässä nimitystä erityisalojen hankintalaki (349/2007). Merkittävin ero hankintalain (348/2007) ja erityisalojen hankintalain (349/2007) välillä on että erityisalojen lakia sovellettaessa neuvottelumenettelyä voidaan käyttää ilman erityistä syytä. Myös tarjousten valintaperusteista on säädetty väljemmin. Käytännössä tämä tarkoittaa joustavampaa kilpailutusta. (Pekkala 2008: ) Kilpailuttamisella pyritään julkisten varojen tehokkaaseen käyttöön. Laki ei ota kantaa siihen mitkä työt kunta suorittaa itse ja mitkä hankkii ulkopuoliselta toimittajalta. Jos palvelun tuottaminen kilpailutetaan, on toimittava hankintalainsäädännön mukaisesti. Hankintalaki (348/2007) suosittelee hankintayksiköitä järjestämään hankintatoimensa niin, että hankintoja voidaan toteuttaa taloudellisesti, suunnitelmallisesti ja tarkoituksen mukaisesti. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että hankintayksiköt suunnittelevat millä menetelmillä hankinnat toteutetaan. (Pekkala 2008: 24, 45.) Erilaisia hankintamalleja on käytössä paljon sekä Suomessa että kansainvälisesti (taulukko 1). Työhön on valittu Suomessa infra-alalla käytössä olevia hankintamalleja, sekä ECI (Early Contractor Involvement) eli aikaisen osallistumisen malli joka on saanut paljon suosiota Australiassa. Seuraavissa kappaleissa on lyhyesti esitelty näiden mallien pääpiirteet. Mallit poikkeavat toisistaan urakoitsijan suoritusvelvollisuuden, maksuperusteiden, hankintamenettelyiden ja riskien jaon perusteella. Mitä laajempi hankintamalli on, sitä enemmän riskejä siirtyy tilaajalta urakoitsijalle. Tilaajalle riskin siirto maksaa, ellei sen ohella synny urakoitsijalle vapauksia toteuttaa projekti tehokkaasti. Laaja hankintamalli kannattaa valita projektiin, jossa on mahdollista luoda vapauksia. (Molin ym. 2004: 43.)15 15 Taulukko 1. Hankintamallit. Hankintamalli Perinteinen kokonaisurakka Suunnittele-toteuta (ST) Suunnittele-toteuta-ylläpidä Projektinjohtopalvelu Elinkaarimalli Kumppanuusmallit ECI (Aikaisen osallistumisen malli) Kansainvälinen nimitys Construct only, Design-Bid-Build (DBB) Design-Build (DB) Design-Build-Maintain (DBM) Construction management Public-private partnership, DBO, DBFO, DBFM, DBOM, BOT, BOOT Alliance, partnering Early contractor involvement (ECI) 2.1 Perinteinen kokonaisurakka Perinteisessä kokonaisurakan mallissa tilaaja hankkii ensin suunnitelmat konsultilta ja näiden suunnitelmien pohjalta rakentamisen urakoitsijalta. Maksuperusteena käytetään yleensä kokonaishintaa, jonka lisäksi sopimukseen voidaan liittää yksikköhintaluettelo muutos- ja lisätöistä. Malli on hyvin tunnettu ja se on eniten käytetty hankintamalli. Siksi se on myös helppo kilpailuttaa. Hankintamenettelynä käytetään avointa tai rajoitettua menettelyä. Muihin malleihin verrattuna tämän mallin tyypillinen piirre on se, että tilaajalla on sopimussuhde sekä erilliseen suunnittelijaan että urakoitsijaan. Tilaajalla on tässä mallissa eniten mahdollisuuksia vaikuttaa lopputulokseen, koska suunnitelmat tehdään ennen rakentamista. Tästä syystä tilaajalla on tietoa myös projektin kustannuksista ennen rakentamisvaihetta. Toisaalta suunnittelun ja rakentamisen eriyttäminen pidentää projektin toteutusaikaa. Malli sopii projekteihin, jotka ovat selkeästi määriteltävissä, ja joihin ei tarvita urakoitsijalta innovatiivisia ratkaisuja. Projektit, joiden riskit ovat helposti kohdennettavissa sopivat perinteisellä kokonaisurakalla toteutettaviksi, koska kokonaisurakan mallissa toimijoiden roolijako on selkeä. Kokonaisurakassa tilaajalla on eniten riskejä. Yleensä riskit jakaantuvat siten, että tilaaja kantaa suurimmat riskit suunnitelman rakennettavuudesta ja suunnittelusta. (Aurecon Australia 2009: 7-8, Construction management association of America 2012: 12-13, CEIID 2010: 29-30, Pakkala 2002: 37.)16 16 Vt 6:lla Joensuun kehätie on toteutettu suunnittele-toteuta-mallilla, mutta urakkaan kuuluva Pekkalan silta toteutettiin kokonaisurakalla. Pekkalan silta kulkee Pielisjoen ylitse ja on pituudeltaan 449,5 metriä. Työn tilasi Liikennevirasto ja urakoitsijana toimi Destia Oy:n ja Kesälahden maansiirto Oy:n muodostama työyhteenliittymä, TYL Joensuun kehätie. Liikennevirasto teki Pekkalan sillan rakennussuunnitelman ja sillan toteutus jäi suunnittele-toteuta-urakan ulkopuolelle. Uusi silta päätettiin suunnitella samanlaiseksi kuin sen vieressä oleva vanha silta, jolloin käyttämällä urakoitsijaa suunnittelussa ei olisi saatu lisähyötyjä. Kokonaisurakalla säästettiin tarjouskustannuksissa ja nopeutettiin laskenta-aikaa. Koko hanke olisi voitu toteuttaa kokonaisurakka-mallilla, mutta hanke vaati nopeaa käynnistämistä ja tien rakennussuunnitelmien puute pakotti valitsemaan suunnittele-toteuta-mallin. (Häkkinen 2010, Liikennevirasto 2010b.) 2.2 Suunnittele-toteuta Suunnittele-toteuta-mallissa (ST-malli) urakoitsija sekä suunnittelee että toteuttaa työn. Tilaaja antaa vaatimukset lopputuotteelle ja määrittelee reunaehdot, joiden mukaan urakoitsija suunnittelee ja toteuttaa projektin. Teiden ja katujen saneerauksen lopputuotevaatimuksia ovat esimerkiksi urasyvyys, liukkaus, sivukaltevuus, sekä liikennemerkkien heijastavuus. Hankintamenettelynä on rajoitettu menettely. Tässä mallissa tilaaja on sopimussuhteessa vain urakoitsijan kanssa, jolloin suunnittelun ja rakentamisen aikaiset riskit siirtyvät urakoitsijalle. ST-mallissa urakoitsija pystyy hyödyntämään vahvuuksiaan sekä käyttämään innovaatioita paremmin kuin kokonaisurakassa. Suunnittelun ja rakentamisen yhdistäminen nopeuttaa projektin valmistumista sekä parantaa rakennettavuutta, koska urakoitsija voi aloittaa työt ennen kuin suunnitelma on täysin valmis sekä hyödyntää suunnittelussa rakentamiskokemustaan. Mallissa on tärkeää, että tilaaja esittää tarpeeksi selkeät sekä tekniset että laadulliset vaatimukset lopputuotteelle. Riskinä on kuitenkin se, että tilaaja määrittelee lopputuotteen liian tarkasti. Mikäli tilaaja ei anna tarpeeksi suunnitteluvapauksia urakoitsijalle, innovaatiot jäävät hyödyntämättä. (Aurecon Australia 2009: 7-8, Construction management association of America 2012: 23, Kurki ym. 2004, Pakkala 2002: 37.) Kaikissa suunnittelun sisältävissä malleissa kilpailuprosessi on urakoitsijalle kallis, sillä suunnittelijan palkkio on merkittävä17 17 kustannus tarjousvaiheessa. Tämä voi vaikuttaa tarjousten laatuun sekä tarjoushalukkuuteen. (Tiehallinto 2009: 15.) Maksuperusteena käytetään kokonaishintaa tai taattua maksimihinta-menettelyä. Taattu maksimihinta tarkoittaa, että sopimukseen kirjataan kiinteä hinta, jonka puitteissa urakoitsija sitoutuu toteuttamaan projektin. Hintaa voidaan muuttaa vain silloin, jos tilaaja tekee projektin laajuuteen muutoksia. (Davis & Stevenson 2004.) Yhdysvalloissa käytetään sopimusmenettelyä, jossa tilaaja tekee kokonaishinnoitellun sopimuksen suunnittelusta ja esirakentamisen kustannuksista. Kun suunnitelmat ovat niin pitkällä että maksimihinta voidaan määritellä, sopimus muutetaan taatuksi maksimihintasopimukseksi. (Construction management association of America 2012: 23.) Pakkalan (2012) mukaan tutkimukset ovat osoittaneet, että suunnittele-toteuta-mallissa kustannusten nousu on vähäisempää ja projektien toteutus on nopeampaa kuin perinteisessä kokonaisurakan mallissa. Suunnittele-toteuta valitaankin hankintamalliksi yleensä siksi, että sen käyttö lyhentää toteutusaikaa, kustannusten kasvu on vähäistä ja ne ovat tiedossa aikaisessa vaiheessa. Myös urakoitsijan osallistuminen jo projektin alussa koetaan positiiviseksi. Mahdolliset innovaatiot sekä yhden sopimuksen käytäntö kannustavat myös valitsemaan suunnittele-toteuta-mallin. (Pakkala 2012: 9.) Yhdysvalloissa Lake Meadin ohitusputki oli ensimmäinen Nevadan osavaltiossa toteutettu ST-hanke. Hankkeen tarkoituksena oli ehkäistä kuivien kausien aikana tapahtuvaa vedenhankinnan epävarmuutta paikallisessa vesilaitoksessa. Hankkeen arvo oli 14 milj. Yhdysvaltain dollaria, ja hankkeen toteuttajaksi valittiin CH2M HILL, joka sekä suunnitteli että toteutti hankkeen. Hankkeessa järjestettiin useita työpajoja, joissa urakoitsija ja tilaaja keskustelivat yhdessä suunnittelun lähtökohdista, jotta tilaajan tarpeet tulisivat mahdollisimman hyvin otetuksi huomioon. Hankkeen haasteena olivat ylä- ja alajuoksun liitosten toteutus siten, että häiriöitä ja sulkemisia tapahtuisi mahdollisimman vähän. Näihin haasteisiin kehitettiin ratkaisu, jolla liitosten yhdistämisen ajan putki saattoi olla käytössä. Näiden ratkaisujen ansiosta projekti alitti kustannusarvion sekä valmistui etuajassa. (Water Design-Build Council 2013)18 Suunnittele-toteuta-ylläpidä Suunnittele-toteuta-ylläpidä on periaatteessa sama kuin Suunnittele-toteuta-malli, mutta lisäksi urakoitsijalla on ylläpitovelvollisuus (CEIID 2010: 32). Sopimukseen on voitu lisätä vastuuaika, usein 10 vuotta, jonka aikana urakoitsijan on huolehdittava mahdollisista vioista ja huollosta. Yleensä sopimukset ovat kokonaishinnoiteltuja sisältäen yksikköhinnat ylläpidon tehtäviä varten (Fletcher 2008a.) Mallin edut ja haitat ovat samat kuin suunnittele-toteuta-mallissa. Lisäksi elinkaaren alun riskit siirtyvät urakoitsijalle, jolloin suunnittelun ja rakentamisen laatu paranee ja elinkaarikustannukset alenevat. Haittana ovat pitkät tarjousajat, jotka urakoitsija tarvitsee suunnittelun ja ylläpidon riskien kartoittamiseksi. Mallissa yksityinen sektori ottaa vastaan riskit, jotka ovat hinnoiteltavissa, hallittavissa ja minimoitavissa ja näin suurempia hankkeita on helpompi toteuttaa. (CEIID 2010: 32-33, Mumford 2008.) Mallilla on Australiassa toteutettu Queenslandin moottoritie- ja siltahanke, joka on ensimmäinen DBM-mallilla toteutettu rakennushanke Queenslandin territoriossa. Hankkeessa selvitykset, suunnittelu, rakentaminen ja 10 vuoden ylläpitovelvollisuudet siirrettiin urakoitsijalle. Malli valittiin, koska sen arvioitiin tuovan parhaan vastineen rahalle ja sen käytöllä olisi mahdollisuus saada huomattavia säästöjä. Hankkeessa käytettiin paljon vaivaa tarjousvaiheen suunnitteluun mm. listaamalla tarjoajien arviointikriteerit. Kriteereinä käytettiin yhteenliittymän kokoonpanoa asiantuntemuksen ja ammattitaidon osalta, aiempien projektien referenssejä, projektin tavoitteiden ja toimintavaatimusten ymmärtämystä, taloudellista kapasiteettia, liiketoiminnan ongelmia ja riskejä, sekä käräjöintihistoriaa. Tiukat kriteerit mahdollistivat laadukkaan pitkän tähtäimen liikennejärjestelmäsuunnitelman luomisen ja varmistivat että tilaajan asettamat tavoitteet olisi turvattu. Projekti palkittiin teknisten ja tarjousasiakirjojen valmistelusta kansallisella insinööripalkinnolla. (Mumford 2008.) 2.4 Elinkaarimalli Suomalainen elinkaarimalli on sovellus kansainvälisestä PPP-mallista, eli public-private partnership-mallista. Periaatteena elinkaarimallissa on, että tilaaja tekee pitkän aikajänteen sopimuksen (esim. 25 vuotta) palveluntuottajan kanssa, joka suunnittelee,19 19 rakentaa, hoitaa ja ylläpitää kohdetta sovituin ehdoin. Sopimuskauden päätteeksi kohde palaa tilaajan hallintaan. Mallissa investoinnin rahoitus tulee yksityiseltä sektorilta. Maksumekanismina tuottajalle toimii palvelumaksu, jossa palveluntuottajalle maksetaan toteutuneesta palvelusta. Elinkaarimallia käytetään yleensä suurissa hankkeissa, jolloin hankintamenettelynä on neuvottelumenettely. (Tiehallinto 2004.) PPP-mallit tunnetaan erilaisilla kirjain yhdistelmillä, jotka kuvaavat yksityisen sektorin vastuuta. Palveluntuottaja voi ottaa vastuun rakentamisen (B=build) ja suunnittelun (D=design) lisäksi rahoituksesta (F=finance), ylläpidosta (M=maintain), käytöstä (O=operate) tai omistuksesta (O=own). Kaikissa malleissa rahoitus ei siis tule yksityiseltä sektorilta. Suomalaisen mallin mukaan tärkeässä roolissa on tilaajan antamat palvelutasoa kuvaavat määritelmät, teknisten ja rakenteellisten vaatimusten lisäksi. Tällöin palveluntuottajalle jää suurempi vapaus kehittää uusia ratkaisuja. Tienpidon osalta laatua mitataan neljällä eri osa-alueella: käytettävyys, liikenneturvallisuus, ympäristö sekä kestävyys. Näissä jokaisessa luokassa on omat mittarinsa, jonka perusteella osa-alueen laatua määritellään (taulukko 2). Vaatimusten todentaminen on tärkeä ottaa huomioon niitä määriteltäessä. Tien rakenteellisen laadun osalta esimerkiksi pinnan tasaisuus on mitattavissa. (CEIID 2010: 36-38, Jokela 2002: 24-26, Tiehallinto 2004.) Taulukko 2. Toiminnallisen laadun määrittely (Jokela 2002). Toiminnallinen laatu Käytettävyys Ympäristö Kestävyys Yleistä Liikenteen seuranta Liikenneturvallisuus HEVA*- aste Estetiikka Viihtyisyys *HEVA=henkilövahingot Teiden liik. tekn. ratk. Muuttuva ja kiinteä ohjaus Liittymien näkemät Laitteiden estetiikka Tien rakenne Kuivatus Sillat Heitot ja painumat Luiskat Poikkeamat Näkemät Varusteet ja laitteet Kaiteet Valaistus Tiemerkinnät Tieymp. työt Massatalous Pohjavesisuojaus Arkkitehtuuri Melusuojaus Läjitysalueet Kantavuus Tasaisuus Päällystevauriot Elinkaarimallia käytetään suurissa ja monimutkaisissa hankkeissa, joissa on kannattavaa liittää rakentamisen jälkeinen hoito ja ylläpito jo urakkasopimukseen. Elinkaarimallilla pyritään innovaatioihin ja parempaan tuottavuuteen kokoamalla suunnittelu, rakentaminen, hoito ja ylläpito yhteen kokonaisuuteen. Riskit jakaantuvat mallissa sille,20 20 jolla on parhaat edellytykset niiden hallintaan ja tilaaja voi keskittyä ydintoimintaansa. (CEIID 2010: 36-38, Tiehallinto 2004.) E18 moottoritie Lohjasta Muurlaan on toteutettu elinkaarimallilla. Työn tilaajana oli Tiehallinto, joka teki palvelusopimuksen Tieyhtiö Ykköstie Oy:n kanssa, jonka osakkaita ovat Skanska Infrastructure Development AB Ruotsista, John Laing Infrastructure Ltd Isosta-Britanniasta ja Lemminkäinen Oyj Suomesta. Tieyhtiö Ykköstie Oy teetti suunnittelu- ja rakentamistyöt Työyhteenliittymä E18:lla, jonka muodostivat Skanska Infra Oy ja Lemminkäinen Infra Oy. Tien rakentaminen aloitettiin syksyllä 2005 ja se valmistui vuonna Käyttöönoton jälkeen alkoi tien kunnossapito kausi, joka kestää 21 vuotta. Elinkaarimallin mukaan Tiehallinto alkoi maksaa palvelumaksua vasta kun tie oli käytössä. Palvelumaksun suuruus oli riippuvainen tien käytettävyydestä sekä palvelutasosta (taulukko 2). (Liikennevirasto 2009.) Toteuttajan kannalta rakentamisvaihe ei päättynyt toivottuun tulokseen, sillä tien liikenteelle avaaminen myöhästyi. Skanska Infra Oy ja Lemminkäinen Infra Oy kärsivät tappiota viivästymisestä, joka johtui käyttöönottovaiheen liikenteenohjauksen haasteista. Ohjauksesta vastaavalla ohjelmistoyrityksellä ei ollut resursseja vastata EUdirektiivien ja kesken hankkeen tiukentuneiden turvallisuusvaatimusten muutoksiin. Hankkeen kokemuksen perusteella käyttöönottoon liittyviä riskejä ehdotettiin siirrettäväksi tilaajalle. Riskien jakoon Mölsä (2009) ehdottaa allianssia, jolloin vastaavat riskit jakaantuisivat tilaajalle ja toteuttajalle tasapuolisesti. 2.5 Kumppanuusmallit Kumppanuusmalleissa korostetaan toimijoiden välistä luottamusta ja ymmärrystä. Nämä yhteistyön muodot voidaan käsittää tasoina, joilla allianssi on ylin taso ja sen alapuolella ovat eritasoiset kumppanuuden muodot. Luottamuksen määrä kasvaa siirryttäessä tasoilla ylöspäin. Alin taso on perinteinen sopimus, jossa on selkeä roolien asettelu tilaajan ja urakoitsijan kesken. Seuraava taso on perustaso, jolla molemmat osapuolet sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin ja osapuolten välillä vallitsee luottamus. Seuraava taso on täyskumppanuus, jossa osapuolet muodostavat yhteisen projektitiimin ja tavoitteiden saavuttamiseen on liitetty kannusteita. Neljäs taso on allianssi, jolla riskit ja voitot jaetaan ja osapuolet ovat yhteisesti vastuussa projektin onnistumisesta.21 21 Kannustimena toimii molemmin puolinen tuottavuuden kasvu. Täyskumppanuustasolla sopimusrakenne on kevyempi kuin allianssissa, siinä ei edetä yhteiseen organisaatioon. Riskien jakaminen, toiminnan avoimuus ja tavoitekustannus ovat osa molempia tasoja. (Lahdenperä 2009: 15, McDonald 2005.) Esimerkkinä kumppanuusmallista esitellään allianssi Allianssi Allianssi on suurten, monimutkaisten tai kalliiden hankkeiden toteutusmalli. Allianssissa tilaaja muodostaa yhdessä esimerkiksi urakoitsijan ja suunnittelijan kanssa yhteisen organisaation. Mallin piirteisiin kuuluu yhden yhteisen sopimuksen luominen, joka on monen toimijan välinen sopimus. Organisaatio jakaa sekä riskit että vastuut, mutta myös mahdolliset voitot. Mallin periaatteena on, että hankkeen menestyminen riippuu organisaatiosta yhtenäisenä toimijana. Tämä edellyttää, että kaikki toiminta on läpinäkyvää ja kustannuksia seurataan avoimesti. Luottamus onkin keskeinen allianssin piirre sitoutumisen ja yhteistyön ohella. Jotta luottamus syntyy, on toimijoiden valintavaihe hyvin raskas ja pitkä prosessi, jossa on monta vaihetta. Hankintamenettelynä käytetään neuvottelumenettelyä tai kilpailullista neuvottelumenettelyä. (CEIID 2010: 40-41, Lahdenperä 2009: 13-14, 18, Ross 2006: 8-10.) Yhteistoiminnasta on kuitenkin monia hyötyjä. Menettely antaa mahdollisuuden innovaatioihin ja edistää osaamisen siirtymistä ja ammatillista kehitystä. Läpinäkyvyys helpottaa hankkeen seurantaa, mistä on hyötyä tilaajalle, ja palveluntuottajilla puolestaan on mahdollisuus oppia ymmärtämään paremmin asiakastarpeita ja parantaa siten omaa kilpailukykyään. Allianssissa tilaajan rooli muuttuu aktiiviseksi toimijaksi verrattuna perinteiseen hankintatapaan, jossa tilaaja toimii vain hankkijana ja valvojana. Allianssin yhteinen organisaatio toimii kannustimena toimijoille toteuttaa projekti aikataulussa ja kustannustehokkaasti. Allianssimallilla on mahdollista toteuttaa hankalia projekteja, joiden riskeistä ei ole etukäteen tietoa ja joiden toteuttaminen muuten voisi olla erittäin hankalaa. (CEIID 2010: 39-41, Lahdenperä 2009: 16-17, Ross 2006: 17.) Yhteistoiminta tuo myös omat haasteensa. Yhteinen riskinjako vaikeuttaa korvausten hakemista toisen osapuolen virheistä. Takuuajan velvoitteiden kantaminen projektin22 22 jälkeen on haastavaa, sillä allianssi on jo käytännössä purkautunut. Allianssin osapuolet pysyvät silti vastuussa töiden mahdollisista virheistä tai laadun heikkoudesta, joten sopimukseen kannattaa kirjata takuuajan vakuus joka maksetaan tilaajalle. Takuuajan päätyttyä maksu palautetaan. Mallin yhteistoimintakulttuuri on erilainen verrattuna perinteisiin malleihin ja vaatii totuttelua ja siinä on myös mahdollisuus epäonnistua. Allianssi perustuu nimenomaan henkilöiden suhteisiin ja luottamukseen ja mikäli niitä ei pystytä rakentamaan allianssi voi epäonnistua. (CEIID 2010: 41, Lahdenperä 2009: 16-17, 46, Liikennevirasto 2010a, Ross 2006: 18.) Euroopan ensimmäinen allianssi on Lielahti-Kokemäki-ratahanke, jonka valmistelu aloitettiin vuonna Toteutusvaiheeseen siirryttiin Hankkeen allianssin muodostavat Liikennevirasto ja VR Track Oy. Hankintamenettelynä käytettiin kilpailullista neuvottelumenettelyä. Liikenneviraston tavoitteena on allianssin avulla parantaa rakentamisen tuottavuutta, muuttaa toimintakulttuuria avoimempaan ja luottamukseen perustuvaan suuntaan, palvella asiakasta paremmin nopeuttamalla hankkeen toteutusta ja parantamalla lopputuotteen laatua sekä laskea sen hintaa, sekä lisätä innovaatioita ja osaamista. Hankkeen avaintulostavoitteina olivat rataosan käytettävyys rakennusaikana, junaliikenteen häiriöttömyys, aikataulutavoitteissa pysyminen, liikenne- ja työturvallisuus, kustannustehokkuus innovatiivisten toiminta- ja työtapojen avulla sekä erinomainen suunnittelun ja rakentamisen laatu. Allianssissa oli otettu huomioon toteutuksen jälkeinen takuuaika siten, että allianssi pysyy voimassa takuuajan loppuun asti. (Liikennevirasto 2010a, 2011.) Lielahti-Kokemäki-hanke valittiin Vuoden työmaaksi vuonna Palkinnon perusteluiksi raati mainitsi kattavan riskien kartoituksen, aikatauluhallinnan sekä yhteistyön. Kesän 2012 alussa alkanut toteutusvaihe oli sujunut hyvin ja kokemukset allianssista olivat positiiviset. Myös osaan hankkeen avaintulostavoitteista oli päästy: Työt olivat aiheuttaneet vain vähän häiriötä junaliikenteelle, raiteet olivat olleet liikenteen käytettävissä, ja aikataulussa oli pysytty. (Rautiainen 2012.) 2.6 Aikaisen osallistumisen malli Aikaisen osallistumisen malli eli ECI yhdistää allianssin ja suunnittele-toteuta-mallin. Mallin tarkoituksena on hakea pidemmän aikajänteen yhteistyötä ja siinä käytetään23 23 kaksi vaiheista menettelyä. Kumpaakin vaihetta varten tehdään sopimus. Mallin ensimmäisessä vaiheessa muodostetaan ns. allianssi. Urakoitsijan ja suunnittelijan valinta ensimmäiseen vaiheeseen ei perustu hintaan, vaan ehdokkaiden pätevyyteen. Tilaaja, urakoitsija ja suunnittelija tekevät yhden yhteisen sopimuksen. Ensimmäisessä vaiheessa urakoitsija, suunnittelija ja tilaaja yhdessä tekevät alustavan suunnitelman siihen vaiheeseen, että projekti voidaan hinnoitella. (Edwards 2009: 3-5.) Ensimmäinen vaihe päättyy siihen että urakoitsija jättää toisen vaiheen toteutuksesta tarjouksen, joka sisältää riskien todennäköisyyksiin perustuvan hintataulukon (Risk adjusted price, RAP). RAP on yhdessä tilaajan kanssa mietitty lista riskien jaosta ja niiden hinnoittelusta. Mikäli tilaaja ei hyväksy tarjousta, voidaan toinen vaihe kilpailuttaa perinteisenä kokonaisurakkana. Jos sopuun päästään, toinen vaihe vastaa lähinnä suunnittele-toteuta-mallia. (Department of Transport and Main Roads 2009a: 2-3, Fletcher 2008b: 59.) ECI-mallia on käytetty infrahankkeissa sekä Isossa Britanniassa että Australiassa. Näiden maiden ECI-mallit eroavat toisistaan siten, että Ison Britannian mallissa maksuperuste on tavoitehintainen. Australian mallissa maksumenetelmät ovat samat kuin ST-urakassa. Ensimmäisen vaiheen kustannuksista maksetaan korvausta yksikköhintojen mukaan, toisen vaiheen maksu tapahtuu joko kokonaishinnalla tai yksikköhinnoin. (Department of Transport and Main Roads 2009b: 11, Edwards 2009: 4, 15, Ma & Xin 2011: 77.) Vaikka malli muistuttaa allianssia, sen kilpailutus ei ole yhtä raskas ja kallis prosessi. ECI kehitettiin, jotta voitaisiin hyödyntää ST-mallin tuomat edut, mutta vähentää STmallin tarjousvaiheen vaatimia suuria resursseja. Resurssit urakoitsijan puolelta ovat pienemmät, sillä suunnitelmien ei tarvitse olla valmiina vielä kilpailutusvaiheessa. Edut ovat samat kuin muissakin suunnittelun sisältävissä malleissa. Se mahdollistaa innovaatioiden käyttämisen ja nopeuttaa projektin valmistumista. Toisaalta malli vaatii projektin alussa urakoitsijalta paljon vanhempien työntekijöiden panosta, erityisesti esisuunnitteluvaiheessa. Tilaajalle mallin toteutus voi tulla kalliimmaksi, koska RAP voi nousta korkeaksi ilman kilpailua. (CEIID 2010: 43, Ma & Xin 2011: )24 24 Australiassa ANZAC moottoritien alittava alikulku on toteutettu ECI-mallilla. Vuonna 2009 valmistunut hanke sisälsi 700 metriä pitkän moottoritien alituksen, 31 metriä pitkän sillan, sekä viisi muistomerkkiä. Hankkeen tilaajana toimi South Australia Department of Traffic, Energy and Infrastructure, ja toteuttajina Leed engineering and construction (urakointi), Thiess (urakointi), Parsons Brinckerhoff (suunnittelu), HASSELL (arkkitehtuuri, kaupunkisuunnittelu), sekä Kath Moore and Associates (konsultointi). Hankkeen tavoitteena oli saada joustava pohjois-eteläsuunnassa kulkeva liikennevirta, joka parantaisi rahtiliikenteen tehokkuutta, vähentäisi ruuhkia ja lisäisi liikenneturvallisuutta. Projektin haasteena oli tuottaa kustannustehokas ratkaisu, joka täyttäisi tavoitteet ja tuottaisi rakentamisen aikana mahdollisimman vähän häiriötä ympäristöön ja liikenteelle. Haasteena oli myös pysyä tilaajan antamassa budjetissa. Tien vilkas liikenne, ajoneuvoa päivässä, sekä häiriöt läheisille rakennuksille mukaan lukien sairaala olivat todellinen haaste. ECI-mallin avulla näihin haasteisiin voitiin vastata siten, että lähtökohdaksi otettiin suunnitelmien laatiminen rakentamisvaiheiden ehdoilla. ECI-mallin ansiosta projektin kaikkia osa-alueita voitiin tarkastella lähemmin varmistaen että pysyttiin projektin tavoitteissa. Suunnittelun onnistumiseen vaikuttivat yhteiset tilat, jossa toimijat pystyivät yhdessä pohtimaan suunnitteluratkaisuja ja kehittämään yhteishenkeä. Kolmannet osapuolet otettiin huomioon järjestämällä 12 yhteistyöpalaveria projektin aikana, joissa näytettiin suunnitelmien 3D-malleja ja liikennesimulointeja. Omat web-sivut ja puhelinnumerot varmistivat, että toimijat olivat yhteisön tavoitettavissa. Tilaaja halusi kiinnittää erityistä huomiota projektipäällikön ja suunnittelupäällikön valintaan. Valinnassa arvioitiin henkilöiden kykyjä ja taitoja, sekä heidän sitoutumistaan esimiehen rooliinsa. Tilaaja arvioi projektin onnistuneen erityisesti projekti- ja suunnittelupäällikköjen johtamistaitojen ja kaikkien toimijoiden yhteistyön johdosta. (Department of infrastructure and transport 2012: 69-75, Leed engineering and construction 2013.) 2.7 Projektinjohtopalvelu Projektinjohtopalvelu-mallia (Construction management) on kahdenlaista. Projektinjohtopalvelussa (Construction management- at fee) tilaaja hankkii perinteisen kokonaisurakan tapaan suunnittelijan ja urakoitsijan. Projektinjohtokonsultti hoitaa ja johtaa työmaata ja sen hallintoa sekä päivittäisiä asioita, ja toimii tilaajan25 25 neuvonantajana. Projektinjohtokonsultilla ei kuitenkaan ole vastuuta suunnittelusta tai rakentamisesta, vaan riskit ovat tilaajalla. Projektinjohtokonsulttia voidaan käyttää hankintamallista riippumatta, jos tilaajan omat resurssit tai taidot eivät riitä hankinnan tekemiseen. (Construction management association of America 2012: 8, Kankainen & Junnonen 2001: 30, Pakkala 2002: 11, Seppälä 2008.) Projektinjohtopalvelussa tilaajalla ei ole selkeästi yhtä syyllistä, jos tuotteen laadussa tai toiminnassa ilmenee virheitä (Fletcher 2008b). Projektinjohtourakassa (Construction management- at risk) projektinjohtourakoitsija on sopimussuhteessa suunnittelijaan sekä pääurakoitsijaan ja ottaa hankinnat omiin nimiinsä. Projektinjohtourakoitsija ottaa tällöin vastuun suunnittelusta, hankinnoista, ja työmaan johtamisesta. Vaihtoehtona on että suunnittelusopimus on tilaajan nimissä, jolloin suunnittelun vastuut ovat tilaajalla. Projektinjohtopalvelu on luonteeltaan konsulttisopimus, kun taas projektinjohtourakka on piirteiltään urakkasopimus. (Kankainen & Junnonen 2001: 30, Pakkala 2002: 11, Seppälä 2008.) Maksuperusteena käytetään yleensä taattua maksimihintaa. Maksimihinta perustuu keskeneräisiin suunnitelmiin, ja siinä on otettu huomioon projektinjohtokonsultin arvio lopullisista kustannuksista. Hankintamenettelynä käytetään avointa tai rajoitettua menettelyä. (Construction management association of America 2012: ) Molemmat mallit sisältävät paljon paperityötä ja osittaista päällekkäishallintoa, mutta sopivat tilaajille joilla ei ole omaa henkilökuntaa. Projektinjohtourakka kannustaa myös kumppanuustoimintaan. (Pakkala 2002: 38.) Floridassa Leen piirikunnassa toteutettiin Gatewayn jätevedenpuhdistamon laajennustyöt projektinjohtourakalla. Puhdistamon kapasiteettia kasvatettiin 3,8 milj. litrasta 22,7 milj. litraan päivässä. Toteuttajaksi valittiin MWH, joka toimi projektinjohtourakoitsijana hankkeessa. MWH teki suunnittelun ja urakoinnin kokonaan itse, mutta käytti sähkö- ja mekaniikkasuunnittelussa alihankkijaa. Hanke koostui kahdesta osasta. Ensimmäiseen osaan kuului uuden siirtoviemärin rakentaminen ja ilmastusprosessin laajennus projektinjohtourakkana. Tässä vaiheessa kapasiteettia laajennettiin 11 milj. litraan päivässä konsultin tekemien valmiiden suunnitelmien pohjalta. Toinen vaihe koostui suunnittelusta ja projektinjohtourakasta, jolla saavutettiin26 26 kapasiteettitavoite 22,7 milj. litraa päivässä. Toisesta vaiheesta oli vain alustavat suunnitelmat, jotka oli sisällytetty ensimmäisen vaiheen suunnitelmiin ja ne tuli tarkentaa ja viimeistellä. (MWH 2006, Lee County 2006.) Urakoitsijan valinta oli kaksi vaiheinen. Esivalinnan perusteella valittiin viidestä ehdokkaasta neljä tekemään tarjous. Tarjouksissa oli tekninen osa sekä hintatarjous. Tarjouksissa tuli esittää aikataulu, projektiorganisaatio, sekä laatu-, yhteistoiminta- ja projektinhallintaperiaatteita sekä vastauksia tilaajan esittämiin kysymyksiin. Tarjousten jälkeen kaikkia ehdokkaita kuultiin haastatteluissa, ja lopullinen valinta tehtiin tarjouksen ja suullisen haastattelun perusteella. (Lee County 2006, LeeClerk.org 2006.) 2.8 Hankintamallien yhteenveto Kaikki hankintamallit eivät sovi kaikkiin projekteihin. Jokaisella mallilla on heikkoutensa ja vahvuutensa, jotka sopivat eri tilanteisiin ja olosuhteisiin. Taulukkoon 3 on koottu eri hankintamallien edut ja haitat.27 27 Taulukko 3. Hankintamallien edut ja haitat. Hankintamalli Edut Haitat +Tilaajan kontrolli -Tilaajalla monta sopimussuhdetta +Helppo kilpailuttaa -Innovatiivisuuden puute (urakoitsijan Perinteinen +Tunnettu malli puolelta) kokonaisurakka +Kustannukset tiedossa ennen -Pitkä toteutusaika rakentamista -Tilaajalla eniten riskejä Suunnittele-toteuta Suunnittele-toteutaylläpidä Elinkaarimalli Allianssi Aikaisen osallistumisen malli Projektinjohtopalvelu/ projektinjohtourakka +Innovatiivisuus +Tilaaja sopimussuhteessa vain urakoitsijaan +Projekti valmistuu nopeammin +Suunnittelun ja rakentamisen yhteensovittaminen +Kustannukset tiedossa aikaisessa vaiheessa +Kustannusten kasvu vähäistä +Riskin siirto urakoitsijalle +Tilaaja sopimussuhteessa vain urakoitsijaan +Projekti valmistuu nopeammin +Suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon yhteensovittaminen +Elinkaarikustannusten lasku +Riskin siirto urakoitsijalle +Rahoitus yksityiseltä sektorilta +Elinkaarikustannusten lasku +Tilaaja sopimussuhteessa vain urakoitsijaan +Projekti valmistuu nopeammin +Laatu parempaa +Suunnittelun, rakentamisen, hoidon ja ylläpidon yhdistäminen +Riskin siirto sille jolla parhaat edellytykset hallita niitä +Suurten hankkeiden toteutus +Kumppanuus +Riskien jako +Innovaatiot +Toisilta oppiminen +Tilaajan aktiivinen rooli +Suurten hankkeiden toteutus +Kannustimet edistävät asetettujen tavoitteiden toteutumista +Halvempi ja kevyempi kilpailutus kuin allianssissa +Tarjousvaiheen resurssit pienemmät urakoitsijalla +Innovaatiot +Projekti valmistuu nopeammin +Suunnittelun ja rakentamisen yhteensovittaminen +Tilaaja sopimussuhteessa vain urakoitsijaan +Projektin kaikkien vaiheiden hallinta +Sopii tilaajalle jolla ei omaa henkilökuntaa +Kumppanuustoiminta -Suunnitteluvaatimusten kasvattaminen -Epäselvät lopputuotekuvaukset -Kallis kilpailutus -Pitkät tarjousajat -Kallis kilpailutus -Suunnitteluvaatimusten kasvattaminen -Epäselvät lopputuotekuvaukset -Pitkät tarjousajat -Kallis kilpailutus -Suunnitteluvaatimusten kasvattaminen -Epäselvät lopputuotekuvaukset -Pitkä valintaprosessi -Henkilökemioiden epäonnistuminen -Vaatii uuden toimintakulttuurin omaksumista -Riskin kantaminen muiden toiminnasta, johon voi vaikuttaa vain rajallisesti -Korvausten hakeminen toisten virheistä -Vanhempien työntekijöiden panostus alkuvaiheessa -Kilpailun puute RAPin muodostumisessa -Paperityö -Päällekkäishallinto -Tilaajalla riskit (PJP)28 Hankintamallien vertailu ulkomaisiin malleihin Tähän työhön on vertailumaiksi valittu Australia, jossa on kokeiltu paljon eri hankintamalleja, sekä Tanska. Australiassa on toteutettu allianssimallilla sekä vesilaitoshankkeita että verkostohankkeita (Jefferies ym. 2006, SA Water 2011, Trenchless international 2009). Tanskassa verkostohankkeissa on käytössä kumppanuusmalli (Århus Vand 2013, Hallager 2013) Australia ja Uusi-Seelanti Cloncurryssa Queenslandissa vesijohdon rakentaminen toteutettiin ECI-mallilla. Tämä oli ensimmäinen ECI-mallilla toteutettu projekti tilaajalle SunWaterille, joka valitsi urakoitsijaksi Moody Civil and Pipen. 450 mm valurautaputkea asennettiin 38 km neljässä kuukaudessa. Projektin budjetti oli 42,5 miljoonaa Australian dollaria, joka alitettiin kuten myös projektin aikataulu. ECI-malli antoi SunWaterille mahdollisuuden lisätä lopullisiin suunnitelmiin urakoitsijan näkökulma rakennettavuudesta. Urakoitsijan kanssa oli myös mahdollisuus keskustella riskeistä, niiden jakamisesta ja hinnoittelusta. Yhteistyö luotiin jo projektin alkuvaiheessa keskustelemalla urakoitsijan kanssa. Urakoitsija valittiin taitojen ja kokemuksen, taloudellisen tilanteen, henkilöstön, hinnan sekä käytettävyyden perusteella eli ettei urakoitsijalla ollut muita projekteja samaan aikaan meneillään. Mahdollisista riskeistä tehtiin riskimatriisi, johon merkittiin riskit niiden vakavuus, todennäköisyys sekä näin muodostuva riskin suuruus. Näiden lisäksi matriisiin kirjattiin riskin hallintakeinot ja hallintatoimien jälkeen muuttuvat uusi vakavuus, todennäköisyys ja riskin suuruus. Tämän jälkeen taulukkoon kirjattiin mitä toimia riskin kustannusten maksaminen edellyttää ja mitä riskin kustannusten tulisi kattaa sekä summa ja taho joka kantaa riskin. Riskit kantoi pääosin Moody Civil and Pipe. SunWaterin kannettavaksi jäi pääosin materiaalien toimitukseen sekä lupiin liittyviä riskejä. (Australian Pipeliner 2010, Kelly 2013.) Uudessa-Seelannissa Aucklandin sekaviemäröinnin muuttaminen erillisviemäriksi toteutettiin allianssilla. Tämä oli ensimmäinen allianssi Uuden Seelannin vesihuoltosektorilla. Metrowater päätti uusia vanhan sekaviemärin erillisiksi hule- ja jäteviemäriksi, koska vanhan viemärin kapasiteetti ei enää riittänyt. Rankkasateen aikaan viemäri tulvi jokiin ja puroihin, jotka laskivat Waitemata Harbouriin ja29 29 seurauksena saattoi olla rantojen sulkeminen. Vuonna 2007 muodostettiin Clear Harbour-allianssi Metrowaterin, GHD:n (suunnittelu), Opus Internationalin (suunnittelu) ja Downer EDI:n (urakointi) välille. Projektin arvo oli 50 miljoonaa Uuden-Seelannin dollaria, ja se edellytti rakennustöitä 1000 yksityistontilla ja yhteistyötä 5000 ihmisen kanssa, jotka asuivat projektin vaikutusalueella. Yhteensä 22 km uutta yksityistä viemäriä, 9 km uutta julkista jätevesiviemäriä ja 3 km uutta julkista hulevesiviemäriä asennettiin. Metrowater valitsi projektiin allianssi-mallin tehokkuuden ja paremman asiakkuushallinnan takia, jossa aiempien projektien osalta ei oltu päästy hyviin tuloksiin. Aiemmissa projekteissa urakoitsijan tavoite oli ollut tehdä työ nopeasti loppuun, jolloin monesti unohdettiin asiakkaiden tarpeet ja toiveet. Perinteisissä toteutusmalleissa asiakastarpeet eivät olleet kenenkään vastuulla. Tässä projektissa asiakastyytyväisyys nostettiin tärkeimmäksi yksittäiseksi osa-alueeksi, ja tällä osaalueella syntyi runsaasti innovaatioita koko projektin ajan. Projektissa käytettiin suunniteltuja kaarevia putkia kohdissa joissa aiemmin oli käytetty suoria putkia. Tämä tekniikka mahdollisti kaivamattomien menetelmien käytön monissa kohteissa sekä joitakin tonttikaivoja voitiin jättää rakentamatta. Asukkaita otettiin huomioon esimerkiksi sammuttamalla koneet tiettyyn aikaan päivästä, jolloin oli lasten päiväuniaika. (Metrowater 2010, Water engineering Australia 2010: ) Projekti oli isompi, monimutkaisempi ja tuottaisi enemmän häiriötä ympäristöönsä kuin Metrowaterin aiemmat projektit, joten perinteisen mallin käyttämisen arveltiin lisäävän haittoja entisestään. Ison projektin pilkkominen pienempiin osiin olisi tullut kalliimmaksi ja pienten osien hallitseminen olisi myös ollut Metrowaterille mahdotonta rajallisten resurssien takia. Asiakastyytyväisyyden ja tehokkuuden lisäämiseksi urakoitsijavalinta suoritettiin laadullisten seikkojen perusteella, kuten kykyjen ja taitojen sekä henkilöstön. Asiakasinnovaatioiden lisäksi 80 % putkista uusittiin kaivamattomilla tekniikoilla, mikä on enemmän kuin missään Metrowaterin aiemmassa projektissa. Projekti saatiin päätökseen viisi kuukautta aikataulusta edellä ja 5 % pienemmällä budjetilla. (Water engineering Australia 2010: )30 Tanska Århus Vand Århus Vand on kunnan omistama osakeyhtiö muotoinen vesihuoltolaitos, joka tuottaa noin 15 milj. m 3 juomavettä ja puhdistaa noin 30 milj. m 3 jätevettä vuosittain. Vesijohtoa on noin 1500 km ja viemäriä 2600 km. (Århus Vand 2013.) Århus Vand aloitti kumppanuussopimukset vuonna 2006, koska kunta vaati vesihuollon toimien tehostamista. Tätä ennen saneerausprojekteissa sopimusosapuolet olivat keskittyneet omiin tehtäviinsä ja omiin etuihinsa, tietoa ei jaettu eikä laatu ollut yhtenäistä. Projekteissa oli paljon riitoja ja konflikteja. Århus Vand halusi löytää uuden työskentelytavan, jossa voitaisiin puhaltaa enemmän yhteen hiilen ja työskennellä yhteistyössä projektissa. (Århus Vand 2013.) Århus Vandin kumppanuusmalliin kuuluu seitsemän kumppanuussopimusta. Århus on jaettu maantieteellisesti kolmeen alueeseen. Jokaisella kolmella alueella on yksi kumppanuussopimus maanrakennusta varten. Kahdella alueella on suunnittelua varten omat kumppanuussopimukset. Pumppaamojen uusimista, suunnittelua ja urakointia varten on yksi kumppanuussopimus, joka kattaa koko kunnan alueen. Seitsemäs sopimus on sukkasujutuksen kumppanuussopimus. (Århus Vand 2013.) Kumppanuusmallissa tarjouskilpailu käydään neuvottelumenettelyllä. Ehdokkaat tarjouskilpailuun valitaan esivalinnan kautta, jonka jälkeen valituilta urakoitsijoilta pyydetään tarjoukset. Kilpailun aikana tarjouksista neuvotellaan ja lopullisten tarjousten jälkeen tehdään sopimus. Sujutuksen kumppanuussopimuksessa tarjouksen pääsee antamaan kaksi urakoitsijaa. Esivalinnassa käytettävät kriteerit ovat taloudellinen ja tekninen kyvykkyys. Lopullisen urakoitsijavalinnan kriteerien painotus on 40 % talous, 30 % laatu ja kehitys, ja 30 % organisaatio. Laatua arvioidaan esimerkiksi eri sujutusratkaisujen tai materiaalien määrällä, organisaatiota referenssien, henkilöresurssien, kokemuksen ja esim. koneiden määrällä. Urakoitsijalla on oltava taloudelliset edellytykset hoitaa monivuotinen urakointisopimus. Århus Vand edellyttää, että urakoitsija suostuu toiminnan avoimuuteen, voittojen ja tappioiden jakamiseen, sekä pyytää urakoitsijalta esimerkkitehtävien hintoja arvioidakseen yksikköhintojen31 31 muodostumista. Urakoitsijalle kerrotaan kumppanuussopimuksen tavoitteet ja pyydetään urakoitsijaa esittämään miten näihin tavoitteisiin päästään sekä miten urakoitsija kehittää toimintaansa. (Århus Vand 2013.) Maksuperusteena on tavoitehinta. Projekteilla on omat tavoitebudjetit, jotka perustuvat urakoitsijan tarjousvaiheessa antamiin yksikköhintoihin. Joka vuoden lopussa projektien toteutuneet kustannukset ja tavoitebudjetit lasketaan yhteen ja tarkistetaan onko budjetti ylittynyt vai alittunut. Mahdollinen voitto tai tappio jaetaan Århus Vandin ja partnerin kesken sopimuksessa määrätyin osuuksin, esim. 50 % ja 50 %. (Århus Vand 2013.) Århus Vandilla on visio, johon päästäkseen sillä on viisi tavoitetta. Tavoitteet ovat taloudellisuus, laatu, ympäristö ja energia, asiakastyytyväisyys, sekä yhteistyö. Jokaiselle tavoitteelle on asetettu tavoitearvo. Taloudellisuustavoitetta ilmentävät projektien tavoitebudjetit. Laadussa pyritään 100 vuoden eliniänodotteeseen. Asiakaskyselyiden avulla tarkkaillaan asiakastyytyväisyyttä, joka on tällä hetkellä voimassa olevassa sopimuksessa 85 %. Asiakaskyselyn vastausprosentti on ollut noin 30. Kyselykaavakkeet on lähetetty koteihin paperilla, ja pyritty tekemään niistä siistejä ja hyvänäköisiä. Ympäristötavoitteena on CO 2 -päästöjen 2 % vuosittainen vähennys. Päästöjä lasketaan mm. materiaalien tuottamisesta, kuljetuksista sekä sähkön käytöstä. Yhteistyötavoitteena on 90 % tyytyväisyys toimijoiden kesken. Jokaista kumppanuussopimusta varten tehdään kehityssuunnitelma, jossa seurataan tavoitteiden toteutumista. Urakoitsijoiden on yhdessä Århus Vandin kanssa pyrittävä täyttämään tavoitteet. Jos tavoitebudjetti täyttyy, mutta muissa tavoitteissa on jääty, tulee kaikkien voitto-osuus pienenemään. (Århus Vand 2013.) Århusissa tonttijohtojen raja kulkee kiinteistön rajalla ja tontin puolella oleva johto on asiakkaan vastuulla. Asiakkaita on hyvin vaikeaa saada saneeraamaan johtojaan ja sitä tapahtuu hyvin harvoin. Viime aikoina on esitetty, että tontilla oleva johto-osuus siirtyisi Århus Vandin omistukseen. (Århus Vand 2013.) Asiakkaiden tyytyväisyys on erittäin korkealla ja työn laatu on noussut. Asiakaskyselyiden mukaan tyytyväisyys on 93 %. Laadun paraneminen on näkynyt TV-32 32 kuvauksissa ilmenneiden huomautusten vähenemisenä. Myös yksikköhinnat ovat laskeneet. Kumppanuusmenettelyissä pääpaino on ollut tuottaa hyvää palvelua ja vähentää haittoja ympäristön asukkaille. Toimijat ovat keskittyneet ongelmien ratkaisuun ja ovat valmiita hyödyntämään omaa ja muiden asiantuntijuutta projekteissa. Näin tiedon määrä on lisääntynyt ja syntynyt oppimisen kulttuuri. (Århus Vand 2013, Pedersen 2010.) Vand Center Syd VCS eli Vand Center Syd on Odensessa toimiva osakeyhtiömuotoinen Odensen ja Northfunen kunnan omistama vesihuoltolaitos. VCS tuottaa 9 milj. m 3 puhdasta vettä vuodessa ja puhdistaa noin 33 milj. m 3 jätevettä vuodessa. (Overgaard 2013.) Puitesopimukset VCS:llä on tällä hetkellä puitesopimus kahden yrityksen kanssa. Hankintaprosessi kesti yhden vuoden ja apuna VCS käytti konsulttia. Hankinta suoritettiin neuvottelumenettelyllä. Esivalinnan kriteereinä olivat yrityksen yleiskuva, taloudellinen tilanne, tekninen kapasiteetti sekä laatu- ja ympäristöjärjestelmä. Esivalinnan kautta kolme yritystä pääsi tekemään tarjouksen. Tarjouksista pisteytettiin yksikköhinnat (45 %), menetelmät, varusteet ja dokumentaatio (15 %), esimerkkialue (15 %), esimerkkialueen hinnat (10 %), sekä organisaatio ja henkilökunta (15 %). Yhtiöt esittelivät itsensä, jonka jälkeen heitä arvioitiin ja lopulliset sopimuskumppanit valittiin. Puitesopimus tehdään 2-4 vuodeksi. Sopimuksessa selitetään ehdot, takuu, vakuutusasiat, aliurakoitsijoiden käyttö. Aliurakoitsijoiden määrää on rajattu siten, että TV-kuvausta varten voidaan käyttää aliurakoitsijaa. Sopimuksen lisäksi asiakirjoihin kuuluu piirustuksia, TV-kuvausaineistoa, aikataulu ja hinnat. (Tolstrup Jensen 2013.) Menetelmän etuna on, ettei VCS:n tarvitse kysellä useita urakoitsijoita, vaan työ voidaan tilata nopeasti. Ratkaisuista on helppo puhua ja yhteistyössä vallitsee luottamus. Pitkän ajan sopimuksen haittana on, ettei sopimusaikana ole hintakilpailua. (Tolstrup Jensen 2013.)33 33 Vakuutuksena urakoitsijalla on 20 milj. DKK:n (noin 2,7 milj. euroa) vakuus per vahinko. Tämän takia sopimuskumppaneiden on oltava taloudellisesti vakaita. Vakuuden määrä on noin 15 % hinnasta ja se vähenee joka vuosi. Vuoden jälkeen sen suuruus on 10 %. Vakuuden lisäksi VCS:llä on oma vakuutus isoja projekteja varten. (Tolstrup Jensen 2013.) Asiakastyytyväisyydestä huolehtii urakoitsija siten, että urakoitsija on yhteydessä asiakkaisiin saneeraustyömaan ympäristössä. Laadun varmistus tehdään TVkuvauksella, jonka VCS:n edustaja tarkistaa ja tallentaa arkistoon. Lisäksi urakoitsijalta tarkistetaan No-Dig hyväksyntä, joka takaa että urakoitsija käyttää laadukkaita materiaaleja ja työn laatu on hyvää. (Tolstrup Jensen 2013.) VCS yrittää vähentää häiriöitä ympäristöön käyttämällä paljon kaivamattomia menetelmiä. Putkien normaali peittosyvyys on 1,2 m, ja pääosin saneeraukset pyritään tekemään kaivamattomin menetelmin. Pakkosujutusta on käytetty jopa 0,5 m syvyydessä. (Tolstrup Jensen 2013.) Kumppanuussopimukset Kumppanuusmallia käytetään vain isoissa projekteissa. Tähän mennessä sopimusmallia on käytetty neljässä sopimuksessa. Malliin on oltu tyytyväisiä, mutta sen toteutus vaatii paljon sitoutumista ja työtä. Malliin kuuluu yhteistyö, yhteiset arvot, toiminnan avoimuus ja kaikkien osapuolten varhainen osallistuminen projektiin. Prosessi on raskas ja kallis, siksi VCS käyttää kumppanuusmallia vain suuriin hankkeisiin. (Hallager 2013.) Maksuperusteena on tavoitehinta. Urakoitsijalta pyydetään yksikköhinnat, joihin ei ole otettu huomioon riskiä. Näihin hintoihin lisätään kate ja riski, jolloin saadaan tavoitehinta. Voitot ja tappiot jaetaan urakoitsijan, VCS:n ja suunnittelijan kesken. Urakoitsija saa 60 %, VCS 40 %, ja suunnittelija 10 %. Riskin osuudella on yläraja ja yleensä se on noin 8-10 %. Urakoitsijalta kysytään riskiprosenttia, jonka jälkeen se muodostuu neuvottelemalla. Riskien kustannukset lasketaan yhteen, jonka jälkeen katsotaan ylittääkö se rajan. Rajan ylittyessä aletaan miettiä keinoja vähentää riskejä,34 34 jolloin hinta alenee. Riskeihin ei lasketa mukaan ennalta arvaamattomia tapahtumia. Periaatteena on että ei makseta riskeistä, jotka eivät toteudu. (Hallager 2013.) Malliin kuuluu, että sekä suunnittelija että urakoitsija osallistuvat jo aikaisessa vaiheessa projektiin. Ensin VCS tekee karkean suunnitelman, jossa se kuvaa kohteeseen yhden ratkaisun sillä tarkkuudella että kustannukset ovat lähellä haluttua tasoa. Tähän kuluu noin vuosi. Seuraavana tehdään tarjouskilpailu, johon otetaan esivalinnan kautta neljä suunnittelijaehdokasta ja neljä urakoitsijaehdokasta. Valintakriteereinä käytetään taloutta, teknisiä ratkaisuja, kumppanuusprosessin kehittämisehdotuksia, ja referenssejä. Ehdokkaiden kanssa käydään neuvottelut ja lopuksi valitaan yksi urakoitsija ja yksi suunnittelija. Tähän prosessiin aikaa kuluu noin vuosi. Valinnan jälkeen päästään neuvottelemaan sopimuksesta ja tehdään tarkempia suunnitelmia. Tässä vaiheessa suunnitelmat etenevät siihen pisteeseen, että tiedetään mitä projekti pitää sisällään. Tässä vaiheessa sovitaan myös tavoitehinnasta. Nyt voidaan vielä keskeyttää projektin eteneminen, muuten edetään toteutusvaiheeseen. Toteutusvaiheeseen pääsemiseen menee suurin piirtein noin 3-4 vuotta. (Hallager 2013.)35 35 3 URAKKA-ASIAKIRJAT Hankintaprosessi etenee siten, että hankinnan tarpeen kartoittamisen jälkeen valitaan hankintamalli ja laaditaan tarjouspyyntö ja julkaistaan hankintailmoitus. Ennen tarjouspyynnön tekoa hankintayksikön on oltava selvillä hankinnan tavoitteista ja tehtävä suunnittelu- ja valmistelutyö. Valmistelun merkitystä tarjouksen laadinnassa ei voi liikaa korostaa, sillä virheet ja laiminlyönnit näkyvät yleensä jossain vaiheessa kilpailutusprosessia. Riippuen hankintamenettelystä hankintayksikkö lähettää tarjouspyyntöasiakirjat kaikille halukkaille tarjoajille (avoin menettely) tai valitsemilleen ehdokkaille (rajoitettu, neuvottelu-, ja kilpailullinen neuvottelumenettely). Urakoitsija perehtyy tarjouspyyntöön ja antaa tarjouksen, jonka jälkeen tilaaja avaa tarjoukset yleensä erillisessä avaustilaisuudessa, josta laaditaan pöytäkirja. Tarjousten vertailu suoritetaan joko hinnan tai kokonaistaloudellisen edullisuuden mukaan. Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous määritellään vertailuperustein, joita voivat olla esimerkiksi laatu, hinta, käyttökustannukset tai ympäristöystävällisyys. (Pekkala 2008: 181, , 386, 401.) Kun urakoitsija on valittu ja tarjouksen hyväksymisestä on lähetetty päätös, pidetään sopimuskatselmus ja/tai urakkaneuvottelut, jossa tarkistetaan että osapuolet ovat ymmärtäneet urakan suorittamiseen liittyvät asiat, kuten sopimusehdot, laatuvaatimukset sekä suunnitelmat. (Heino 2003: 178, Kankainen & Junnonen 2001: 58.) Tarjousmenettelyn vaiheet on esitetty kuvassa 1.36 36 Kuva 1. Tarjousmenettelyn vaiheet (Kankainen & Junnonen 2001: 49). Urakka-asiakirjat koostuvat tarjouspyyntöasiakirjoista ja sopimusasiakirjoista (Kankainen & Junnonen 2001: 58). Tarjouspyyntöön liitetään useita asiakirjoja ja tarjouspyynnön vähimmäissisältö on määritelty laissa. Tarjouspyyntökirje on hankintaprosessin tärkein asiakirja. Tarjouspyyntöasiakirjat jaetaan kaupallisiin ja teknisiin asiakirjoihin (Heino 2003: , RT ). Yhdistämällä tarjouspyyntöasiakirjat, urakkaneuvottelupöytäkirja, tarjous, sekä allekirjoitettu urakkasopimus saadaan urakka-asiakirjakokonaisuus (Kankainen & Junnonen 2001: 58-59). Kuvassa 2 on esitetty urakka-asiakirjat ja niiden jaottelu teknisiin ja kaupallisiin asiakirjoihin.37 37 Kuva 2. Urakka-asiakirjojen muodostuminen. Näiden asiakirjojen lisäksi sopimukset perustuvat Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998). YSE on asiakirja, jota sovelletaan lähes kaikkiin kadun rakennusurakoihin. (Heino 2003: , Kankainen & Junnonen 2001:59.) Hankekohtaisten piirustusten ja työselostuksen lisäksi laatua voidaan kuvata yleistä käytäntöä ja hyvää rakennustapaa kuvaavilla julkaisuilla kuten RYL 2000-sarja, RTkortit ja SFS-standardit. (Kankainen & Junnonen 2001:55.) Kaivamatta tehtävien verkostosaneerausten toteuttamista varten Vesilaitosyhdistys on julkaissut ohjeen Vesijohtojen ja viemäreiden saneeraustöiden yleinen työselostus ja määrämittausohje 2013 sekä Vesijohtojen ja viemäreiden saneeraustöiden rakennuttamisasiakirjat Asiakirjamalleina ovat kokonaisurakka, jossa voidaan valita hinnaltaan halvin- tai kokonaistaloudellisesti halvin malli, sekä palvelusopimusmalli. Palvelusopimusmalli on uusi malli, johon saneeraustöiden lisäksi kuuluu ylläpitotehtäviä, kuten verkostojen huuhtelu ja vuotojen etsintä. Ylläpitotehtävien kuvaukset eivät kuulu asiakirjamalleihin. Asiakirjat sisältävät tarjouspyynnön, tarjouslomakkeen, urakkaohjelman, työturvallisuusasiakirjan, sekä saneeraustöiden yleisen työselostuksen ja määrämittausohjeen. Yleinen työselostus ja38 38 määrämittausohje poikkeavat muun infrarakentamisen työselostuksista. Saneeraustyön yleisessä työselostuksessa ei ohjeisteta urakoitsijaa työtehtävän yksityiskohtaisessa suorittamisessa, vaan urakoitsija määrittelee teknisessä työsuunnitelmassa miten tilaajan tarjouspyynnössä määrittelemä lopputulos saavutetaan. Teknisessä työsuunnitelmassa kuvataan yksityiskohtaisesti työn suoritustapa ja laadunvarmistus, kuten saneerausmenetelmän suoritus ja sen vaatimat järjestelyt, sekä kuvaukset ja esimerkiksi koepalat. Tilaaja voi edellyttää teknistä työsuunnitelmaa tarjousasiakirjoihin. (Vesilaitosyhdistys 2013: 5, 8, ) 3.1 Hankintamenettelyt Hankintamenettelyn valinta riippuu hankinnan arvosta, kohteesta ja monimutkaisuudesta, valintaperusteista sekä tarjoajien määrästä. Tavallisiin hankintoihin avoin menettely sopii hyvin, jos ei tarvitse rajoittaa tarjoajien lukumäärää. Se on myös eniten käytetty menettely. Rajoitettu menettely vähentää hallinnollisia töitä ja vertailujen tekeminen helpottuu. (Pekkala 2008: ) Vesihuollossa avoin menettely sopii hankintoihin, jotka ovat yksinkertaisia ja lyhytaikaisia ja laatu on helposti määriteltävissä (Luomanen 2012: 42). Rajoitetussa menettelyssä on tärkeää pyytää tarjous tarpeeksi monelta ehdokkaalta, jotta syntyy aito kilpailutilanne. Lisäksi on tarkistettava että valikoidut toimittajat ovat luotettavia ja toimituskykyisiä. Rajoitettu menettely on avointa menettelyä nopeampi hankintatapa. (Kankainen & Junnonen 2001:48.) Tämä on käyttökelpoinen menettely, jos etukäteen tunnetaan hyviä palveluntuottajia. (Luomanen 2012: 44). Neuvottelumenettely on joustava ja vähiten säännelty menettely. Tarjoajien kannalta menettely on vähiten avoin, sillä neuvotteluihin otetaan mukaan vain pieni joukko tarjoajia ja kaikista hankinnan ehdoista ei ole ilmoitettu hankintailmoituksessa. Tästä syystä menettelyn käyttöä on rajattu hankintalaissa (348/2007). Sitä saa käyttää, mikäli ensin on käytetty avointa tai rajoitettua menettelyä, mutta saadut tarjoukset eivät vastaa sisällöltään tarjouspyyntöä, tai hankinnan kokonaishintaa ei voida etukäteen arvioida hankkeen riskien tai luonteen vuoksi, tai tarjouspyyntöä tai tehtävän määrittelyä ei voida tehdä niin tarkasti että paras tarjous voitaisiin muilla menettelyillä valita. Menettelyn heikkoutena on sen vaatima aika sekä kustannukset. Mitä enemmän tarjoajia on39 39 mukana, sitä kalliimmaksi menettely tulee. (Pekkala 2008: 180, hankintalaki 348/ ) Neuvottelumenettelyn kulku on määritelty hankintalaissa (348/2007) velvoittamalla tilaaja neuvottelemaan tarjoajien kanssa tarjousten mukauttamiseksi hankintailmoituksessa esitettyihin vaatimuksiin, sekä mahdollistamalla vaiheittainen tarjoajien karsiminen. Kilpailullisen neuvottelumenettelyn käyttö ei ole niin rajattu kuin normaali neuvottelumenettely. Sen käyttö edellyttää monimutkaista hankintaa. Käyttö voidaan sallia mikäli hankinnan ehtoja tai teknisiä keinoja ei voida tarkkaan määritellä ja valintaperusteena käytetään kokonaistaloudellista edullisuutta. Toisaalta neuvottelujen kulku on hankintalaissa (348/2007) hieman tarkemmin määritelty. Tilaaja julkaisee hankintailmoituksen ja valitsee osallistumishakemusten perusteella tarjoajat, joiden kanssa aloittaa neuvottelut. Neuvottelujen tarkoituksena on löytää yksi tai useampi toteutusvaihtoehto. Neuvottelujen edetessä tarjoajien määrää voidaan karsia. Kun vaihtoehdot ovat löytyneet, on tilaajan päätettävä neuvottelut ja pyydettävä valittuihin ratkaisuihin perustuvat lopulliset tarjoukset. Tarjous valitaan hankintailmoituksessa esitettyjen vertailuperusteiden mukaisesti. (hankintalaki 348/ , 26, 29, 30.) Neuvottelumenettelyiden avulla pyritään muokkaamaan tarjouspyyntöä yhdessä ehdokkaiden kanssa käytävillä neuvotteluilla sellaiseksi, että se vastaa parhaalla mahdollisella tavalla tilaajan tarpeita. Kilpailullinen neuvottelumenettely asettuu neuvottelumenettelyn ja rajoitetun menettelyn väliin ja sitä pidetään näitä kahta joustavampana hankintamenettelynä. Se on kehitetty pitkäkestoisiin hankkeisiin, joissa sopimuskauteen liittyy erilaisia riski- ja epävarmuustekijöitä. Tämän tyyppisiä hankkeita ovat esimerkiksi elinkaarimallilla toteutettavat hankkeet. Mikäli riskejä ei ole tarpeeksi, neuvottelumenettelyn käyttö ei ole mahdollista, jolloin käytöltään vähemmän rajoitettu kilpailullinen neuvottelumenettely on vaihtoehto. (Karvonen-Kälkäjä & Kälkäjä 2009: 3, Pekkala 2008: ) Erityisalojen hankintalain (349/2007) piiriin kuuluvat hankintayksiköt voivat käyttää neuvottelumenettelyjä vapaasti ilman erillisiä perusteluja. Nieminen (2011) ehdottaa neuvottelumenettelyn käyttöä suunnittelu- ja rakennusurakoissa. Siten voitaisiin parantaa tarjousten vertailukelpoisuutta, vähentää hankinnan valmisteluun kuluvaa40 40 työmäärää sekä kontrolloida hankinnan toteutuksen laatua. Hankinnan valmistelu pitäisi tällöin sisällään yleisen kuvauksen hankinnan tavoitteista ja sisällöstä, sekä vertailuperusteet sillä tarkkuudella kuin se on tässä vaiheessa mahdollista. Perusteita ei kannata liian tarkasti määritellä vielä tässä vaiheessa, sillä niitä voidaan tarkentaa prosessin edetessä. Näiden lisäksi on ilmoitettava kuinka monta neuvottelukierrosta pidetään ja karsitaanko osallistujia neuvottelujen edetessä. (Nieminen 2011: 46-47, Pekkala 2008: ) 3.2 Hankintamallien urakka-asiakirjat Asiakirjojen luonne on erilainen eri hankintamalleissa. Suunnittelun sisältävissä malleissa ei ole varsinaista työkohtaista työselostusta, eli kuvausta kuinka tilaaja haluaa, että työ toteutetaan, vaan teknisten ja laadullisten vaatimusten kuvaus (taulukko 4). Myös piirustukset ovat vain alustavia suunnitelmia ja näin ollen suppeammat, kuin perinteisessä kokonaisurakassa. Tällöin tilaajan on huolehdittava, että tarvittavat lähtötiedot ja vaatimukset antavat selkeän käsityksen lopputuotteen laajuudesta ja laadusta (Tiehallinto 2009: 14). Tietyt urakka-asiakirjat ovat lakisääteisiä, kuten työturvallisuusasiakirja, ja näin ollen ne kuuluu laatia jokaista rakennusurakkaa varten (Heino 2003: 176). Kaksivaiheisissa hankintamalleissa, allianssissa ja ECI:ssa, samaa asiakirjaa voi syntyä useampi kappale. Allianssissa esivalinnan jälkeen tarjoajat jättävät tarjouksen ensimmäisen ns. laadullisen osan, jonka jälkeen seuraa työpajatyöskentelyä. Työpajoissa tilaaja pyytää tarkennuksia ja lisäselvityksiä tarjouksiin. Työpajojen jälkeen tarjoajat jättävät tarjouksen toisen osan, jossa esitetään yksikkö- ja kokonaishintaiset kustannukset ja tarvittaessa tarkennetaan tarjouksen ensimmäistä osaa. (Lahdenperä 2009: ) ECI-mallissa tehdään sopimukset sekä ensimmäisen vaiheen suunnittelutyöhön että toisen vaiheen toteutukseen (Edwards 2009). Projektinjohtopalveluun ja urakkaan kuuluu työselostuksen lisäksi projektinjohtotehtäväluettelo, jossa määritetään projektinjohtourakoitsijan tai konsultin tehtävät. Yksikköhintaluettelossa on määritelty työmaan johto- ja hallintokustannukset. (Seppälä 2008.)41 41 Taulukko 4. Hankintamallien urakka-asiakirjat. Perinteinen Suunnittele - toteuta - Projektinjohtopalvelu/ Suunnittele - toteuta Elinkaarimalli Allianssi ECI kokonaisurakka ylläpidä Projektinjohtourakka Tarjouspyyntökirje x x x x x x x Urakkaohjelma x x x x x x x Työturvallisuusasiakirja x x x x x x x (Työkohtainen) työselostus x Tekniset vaatimukset Tekniset vaatimukset Piirustukset x Luonnos Luonnos Työselostus+ tehtäväluettelo x/luonnos (riippuu suunnittelun sisällyttämisestä pjurakoitsijalle Tekniset ja palvelutason vaatimukset Tarjouslomake x x x x x Tekniset vaatimukset Tekniset vaatimukset Luonnos Luonnos Luonnos 2 kpl (1-vaihe ja 2- vaihe) 2 kpl (1-vaihe ja 2-vaihe) Yksikköhintaluettelo x x x x x x x Urakkasopimus x x x x x x 2 kpl (1- vaihe ja 2-vaihe) 3.3 Urakoitsijan valinta- ja vertailuperusteet Hankintalain (348/2007) 8. luvussa kerrotaan että tarjoajien ja tarjouksen valinta ovat erillisiä prosesseja. Ehdokkaiden soveltuvuuden arviointi on tehtävä ennen tarjousten vertailua (hankintalaki 348/ ). Jos tarjoaja ei täytä annettuja vähimmäisvaatimuksia, hänen tarjoustaan ei arvioida vaan tarjoaja hylätään jo tässä vaiheessa. Tarjoajaa koskevat vaatimukset esitetään yleensä jo hankintailmoituksessa, mutta niitä voidaan tarkentaa vielä tarjouspyynnössä. Tarjousten arvioinnin perusteet ja tarjoajien ominaisuuksien arviointi voi olla vaikeaa erottaa toisistaan. Esimerkiksi tarjoajan muille asiakkaille tarjoamien tuotteiden referenssien määrä, kuvaa tarjoajan kelpoisuutta sopimuksen täyttämiseen. Myös sertifikaatit, kuten laatu- tai ympäristöjärjestelmät, liittyvät tarjoajien kykyyn suorittaa palveluja, eivätkä tarjouksen arviointiin. Toisaalta asiantuntijapalveluissa tarjousten vertailuperusteet liittyvät juuri tarjoajan ominaisuuksiin ja osaamiseen. Tarjousten vertailuperusteet on esitettävä niin selkeästi, että ne ovat kaikille samalla tavoin ymmärrettävissä. Kaikista tarjouksista käydään läpi jokainen ilmoitettu vertailuperuste ja tarjousvertailusta on käytävä ilmi se miten vertailuperusteita on kunkin tarjouksen osalta arvioitu. Jos on käytetty pisteytystä, on selvitettävä miten piste-erot ovat syntyneet. (Pekkala 2008: 405, 407, 411.) Tarjouksen valinta perustuu joko hintaan tai kokonaistaloudelliseen edullisuuteen. Pelkkään hintaan perustuva valintatapa on kaikkein yksinkertaisin ja selkeimmin mitattavissa. Pakkalan (2002) mukaan hankintamalleista perinteisessä kokonaisurakassa käytetään yleisimmin hintaan perustuvaa vertailua. Mikäli valinta tehdään42 42 kokonaistaloudelliseen edullisuuteen perustuen, täytyy tilaajan käyttää vertailuperusteita, jotka tulee ilmoittaa tarjouspyynnössä. Vertailuperusteina suositellaan käytettäväksi enintään 5-8 perustetta, jotta vertailusta ei tule liian monimutkaista. (Pekkala 2008: , 415.) Pakkalan (2002) mukaan laatukriteerien painotus tulisi olla vähintään 30 %. Yleisimpiä laatukriteerejä ovat esim. tekniset taidot, resurssit, projektin johto, toimitusketjun hallinta, toimintasuunnitelma, ympäristökriteerit, kokemus ja aikaisemmat suoritukset. Näiden kriteerien ongelmana on, että osa niistä on henkilökohtaisia taitoja eikä objektiivisia kriteerejä. Henkilöiden osaaminen on tärkeä seikka esimerkiksi luotaessa innovaatioita, mutta tilaajan tulisi pystyä määrittelemään ja mittaamaan kriteerit. Laadun kuvailu sanallisesti asettaa tarjoajat eriarvoiseen asemaan. Sillä tarjoajalla, jolla on paremmin sana hallussaan, voi olla etulyönti asema heikomman sanallisen taidon omaavaan tarjoajaan riippumatta siitä, kumpi kykenee paremmin laatua toteuttamaan. (Luomanen 2012: 21-22, Pakkala 2002: ) Urakoitsijan toiminnan laadun varmistaminen on vesilaitoksille erittäin tärkeä asia. Tonttijohdoista puhuttaessa esiin nousee urakoitsijoiden toiminnan laatu asiakasrajapinnassa (Vesisama 2013). Majamaa (2008) tutki väitöskirjassaan asiakkaiden näkökulman lisäämistä PPP-malliin, eli ns. 4P-mallia (Public-Private- People-Partnership). Tutkimuksen tuloksena selvisi, että asiakasnäkökohta on mahdollista ottaa huomioon PPP-mallissa ja siitä on hyötyä. Tutkimuksen esimerkkitapauksista ilmeni, että asiakasnäkökulma kannattaa ottaa mukaan jo projektin alkuvaiheessa. Watt ym. (2010) tutkimuksessa ilmeni, että tilaajille tärkeimpiä tarjouksen valintakriteerejä ovat suoritukset aikaisemmissa projekteissa, tekninen asiantuntemus sekä hinta. Näistä suoritukset aikaisemmissa projekteissa ja tekninen asiantuntemus olivat lähes kaksi kertaa tärkeämpiä kuin hinta. Vähiten merkitystä oli organisaatiota koskevilla kriteereillä. Aikaisempien projektien suoritukset, tekninen asiantuntemus, hinta sekä projektinhallintaosaaminen olivat suhteellisesti merkittävimpiä saaden yhteensä yli 85 % suhteellisen merkittävyyden. Tutkimuksessa vastaajille näytettiin kerrallaan kolme vaihtoehtoista urakoitsijaa, joilla kaikilla oli samat yhdeksän ominaisuutta, jotka olivat tyypillisiä vertailuperusteita. Jokaisella urakoitsijalla oli erilaiset ominaisuudet, ja näistä vastaaja valitsi sopivimman. Mielenkiintoista on, että Watt ym. (2009) aikaisemmassa haastattelu- ja43 43 kirjallisuustutkimuksessa tärkeimpiä valintakriteerejä olivat projektien hallinta ja organisointi sekä yhtiön maine, kun vähiten merkitystä oli hinnalla ja teknisillä taidoilla. Molemmissa tutkimuksissa vastaajina toimivat edustajat monelta eri sektorilta. Tutkimuksissa saatua tietoa tiettyjen kriteerien merkityksestä voidaan käyttää ohjaamaan arviointijärjestelmissä käytettävien painotusten kehitystä. Näin voidaan paremmin vastata sekä asiakkaan että tarjoajien odotuksiin, erityisesti kokemuksen, kykyjen ja suorituskyvyn suhteen Allianssi ja elinkaarimalli Mitä pitempi aikainen sopimus on kyseessä sitä enemmän valinta- ja vertailuperusteisiin tulee panostaa. Yleisesti ottaen suurissa hankkeissa käytettävät allianssi ja elinkaarimalli vaativat tarjoajilta enemmän pätevyyttä hallita suuria projekteja ja organisaatiota. Näin ollen vahva projektiorganisaatio ja projektin ohjauksen osaaminen ja yhteistyökyky korostuvat vertailuperusteissa. Myös taloudelliset edellytykset on oltava kunnossa, samoin kuin rahoitusjärjestelyt mikäli hankintamallissa on rahoitus mukana. Osaamista hankkeessa vaadittavasta rakentamisesta on myös oltava. (Lahdenperä 2009: 25-26, Tiehallinto 2004: 31.) Lielahti-Kokemäki-allianssihankkeessa valintaperusteina tarjoajien valintaan olivat ammatti- ja rekisteritiedot, taloudellinen tilanne ja tekninen suorituskyky sekä referenssikohteiden määrä. Ehdokkailta tarkastettiin, että verot ja muut lakisääteiset maksut on maksettu ja ehdokkaan tai ehdokasryhmittymän yhdellä jäsenellä liikevaihto on vähintään 20 milj. euroa. Teknistä suorituskykyä mitattiin aiempien ratasuunnitteluja rakennushankkeiden kokemuksella ja riittävillä resursseilla sekä laatujärjestelmällä. Kun tarjoajat oli valittu, tarjouksia vertailtiin aiempien näyttöjen, organisaation, kustannusten arvioinnin, ohjausmenettelyiden ja allianssikykyjen perusteella sekä tarjousten toisessa osassa hinnan perusteella (taulukko 5). (Liikennevirasto 2010a, 2011.) 44 44 Taulukko 5. Lielahti-Kokemäki-ratahankkeen tarjousten arviointiperusteet. (Liikennevirasto 2010a) Suunnittele-toteuta ja suunnittele-toteuta-ylläpidä Suunnittelun sisältävissä menettelyissä tärkeänä vertailukriteerinä voidaan pitää tarjoajan teknisiä taitoja sekä aiempia referenssejä. Yhdysvalloissa suunnittele-toteutamalleissa on yleisesti käytössä esivalinta. Esivalinnassa karsitaan ehdokkaita siten, että ehdokkaat joiden soveltuvuus ja pätevyys kyseisen hankkeen toteuttajiksi katsotaan riittäväksi, valitaan suunnittelua sisältävään toiseen vaiheeseen. Käytännössä valinta tapahtuu niin, että ehdokkaille lähetetään kysely, jossa esitetään hankkeen tiedot, valintaprosessi ja arviointiin liittyvät tietopyynnöt. Osaksi arviointi tapahtuu yleisillä taustatiedoilla kuten yleisillä referensseillä, ST-urakka kokemuksella, resursseilla ja pätevyyksillä, vakavaraisuudella, sekä käräjöintihistorialla. Tämän lisäksi arvioidaan miten ehdokkaat ottavat huomioon hankekohtaiset tavoitteet. Vertailussa voidaan tarkastella esimerkiksi hankkeen projektinhallintasuunnitelmaa, kokemusta Näytä lisää
2013-11-22 Vesihuollon aluesaneerausmallin kehittäminen Heidi Hyppönen, nuorempi vesihuollonsuunnittelija, WSP Vesisama-hanke 2 Vesihuoltoverkostojen korjausvelka kasvaa Nykyiset saneerauskäytännöt riittämättömiä Lisätiedot Raitiotiehankkeen toteutusmalliesiselvitys
Raitiotiehankkeen toteutusmalliesiselvitys Tampereen kaupunki Kaupunginvaltuuston iltakoulu raitiotiehankkeeseen liittyen 24.4.2014 Toteutusmallin valinta Toteutusmallitarkastelu käynnistettiin kesällä Lisätiedot Ei aina se halvin julkisen hankinnan tarjouskilpailun monet vaihtoehdot 11.12.2012. Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry
Ei aina se halvin julkisen hankinnan tarjouskilpailun monet vaihtoehdot 11.12.2012 Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Infrarakennuttamisen haasteita Infraomaisuuden arvon Lisätiedot Huippuostajia ympäristöpalveluihin
Huippuostajia ympäristöpalveluihin Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille Tekes Piia Moilanen 28.8.2013 www.tekes.fi/huippuostajat Agenda o ELY:jen ympäristöpalveluhankinnat Ylijohtaja Lisätiedot Allianssimalli. Kehto-foorumi 1.11.2012. 1.11.2012 Milko Tietäväinen
Allianssimalli Kehto-foorumi 1.11.2012 Allianssimalli Allianssi on valtioliitto (Gummerus sssk 2001) Allianssi on valtioliitto ja myös aatteellinen, kaupallinen tai muu sellainen yhteenliittymä (wikipedia Lisätiedot Vesihuoltolaitosten verkostojen kehitys Suomessa
Vesihuoltojaoston seminaari 6.11.2014, WSP Finland Oy Saneeraustarve ja saneerauksien rahoitus Osmo Seppälä toimitusjohtaja 21.10.2014 1 Esiintyjän nimi Vesihuoltolaitosten verkostojen kehitys Suomessa Lisätiedot TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy
TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy Kunnan teknisen toimen palvelut ovat tärkeitä asukkaille Kiristyneessä kuntataloudessa kunnilla on ollut vaikeuksia teknisen Lisätiedot IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015
Integroitujen projektitoimitusten kehittäminen johtavien tilaajien ryhmähankkeena (IPT-hanke) IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 IPT-hanke; kehitysvaihe-työpaja Lisätiedot Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa
Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa Kokemuksia hankintaklinikoista KEHTO-foorumi, Joensuu 24.5.2011 Pekka Vaara Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Tilaajan ongelmia Lisätiedot Harri Kemppi One1. Energiaratkaisun hankinta kokonaispakettina
Harri Kemppi One1 Energiaratkaisun hankinta kokonaispakettina Sisältö One1 Oy Hankinnan haasteet Lainsäädääntö Hankintamenettelyt Hankinnan mahdollisuudet Lähienergian kokonaisratkaisuja One 1 Oy perustettu Lisätiedot Innovaatioita ja markkinavuoropuhelua rakennusalan hankinnoissa
Innovaatioita ja markkinavuoropuhelua rakennusalan hankinnoissa KOKO-hankintakoulutus, Hyvinkää 26.10.2010 Pekka Vaara Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Tilaajan ongelmia haasteellisissa Lisätiedot Pilotin yleisesittely
TUKEFIN-PILOTTI MAAKAASUPUTKI LEMPÄÄLÄ-KANGASALA Pilotin yleisesittely Projekti on Tukefin - ohjelmaan kuuluva pilottihanke, jossa testataan julkisen sektorin teettämän kohteen kilpailutuksen valintakriteereitä Lisätiedot Esittäjän esittely. Tämä ei ole opetusmateriaali, vaan Jussin näkemys lyhyellä kokemuksella ilman kyseisten urakkamuotojen koulutusta
Esittäjän esittely Tämä ei ole opetusmateriaali, vaan Jussin näkemys lyhyellä kokemuksella ilman kyseisten urakkamuotojen koulutusta Kantapään kautta onnistumiseen, kolmas kerta toden sanoo PJP ja PJU Lisätiedot Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015
Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Haasteet vesialalla Monet yritykset pieniä kansainvälisen kasvun kynnyksellä Lisätiedot KOKEMUKSET ALLIANSSIPROSESSIN LÄPIVIENNISTÄ. Vt 6 Taavetti-Lappeenranta. Harri Sivonen Pöyry Finland Oy, Harri Liikanen Liikennevirasto
IPT-hanke työpaja 26.5.2015 KOKEMUKSET ALLIANSSIPROSESSIN LÄPIVIENNISTÄ Vt 6 Taavetti-Lappeenranta Harri Sivonen Pöyry Finland Oy, Harri Liikanen Liikennevirasto VT 6 TAAVETISTA LAPPEENRANTAAN 28 km valtatietä Lisätiedot Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein?
Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hallitusforum 6.10.2012 Helsingin Messukeskus Elina Skarra Lakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Taloyhtiön velvollisuus kilpailuttaa Lisätiedot Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009
Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Kansallisarkiston on valtion viranomaisena kilpailutettava hankintansa hankintalaissa Lisätiedot Case Sahalahden esikäsittelylaitos. Innovaatiot julkisissa hankinnoissa -seminaari , Antti Heikkilä
Case Sahalahden esikäsittelylaitos Innovaatiot julkisissa hankinnoissa -seminaari 6.10.2006, Antti Heikkilä 2009 Sisältö 1. Tausta ja tavoitteet 2. Kilpailullisen neuvottelumenettelyn käytön yleiset vaatimukset Lisätiedot Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007
Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007 HAUS kehittämiskeskus Oy Varatuomari Liisa Lehtomäki Luennon tavoitteet Käydä lyhyesti läpi kilpailullisen neuvottelumenettelyn kulku hankintalain Lisätiedot Hiukkavaaran monitoimitalo, IPT toteutuksena - arvoa rahalle ajatellen! 27.6.2014 Markkinainfo
Hiukkavaaran monitoimitalo, IPT toteutuksena - arvoa rahalle ajatellen! 27.6.2014 Markkinainfo Mitä on IPT? Integroitu Projekti Toimitus Poikkeaako esim. Allianssista? On syntynyt ymmärrys, mitä ero on Lisätiedot 26.2.2016. Tarjouspyyntö HS-Vesi
26.2.2016 Tarjouspyyntö HS-Vesi Kankaantaustan aluesaneeraus 2016-2017 SISÄLLYSLUETTELO: 1. RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 1 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE 1 3. TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT 2 4. NEUVOTTELUT 2 5. TARJOUKSEN Lisätiedot Suomen Kiinteistöliitto ry. Korjausrakentamispalveluiden. taloyhtiössä. Suomen Kiinteistöliitto ry. TkT Jari Virta
Korjausrakentamispalveluiden ostaminen taloyhtiössä TkT Jari Virta Korjausrakentamisen osapuolia Valtuudet palveluiden hankintaan Kuntotutkijat tms. Valvojat Materiaalin toimittajat Urakoitsijat Tilaaja Lisätiedot Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa. Timo Martelius Hankintajohtaja 01.10.2013
Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa Timo Martelius Hankintajohtaja 0 Espoon hankinnan painopistealueet 2013-2016: Kestävä kehitys Sosiaalinen ja eettinen kehitys Ekologinen kehitys Taloudellinen Lisätiedot Hankintalain uudistaminen. Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014
Hankintalain uudistaminen Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014 Aikataulu Uudet hankintadirektiivit tulivat voimaan 17.4.2014» yleinen hankintadirektiivi 2014/24/EU» Erityisalojen hankintadirektiivi Lisätiedot Aluesaneeraus vesilaitoksen näkökulmasta
Aluesaneeraus vesilaitoksen näkökulmasta Esityksen sisältö: HS-Veden esittely aluesaneeraushankkeiden taustaa kilpailutusmenettelyt aluesaneeraushankkeiden ominaispiirteitä HS-Veden aluesaneeraushankkeet Lisätiedot Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.
1/5 JOUTSAN KUNNAN KATUJEN ASFALTOINTI 2015 Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Hankintamenettely ja hankinnasta Lisätiedot Kaupallinen malli -ryhmä
Kaupallinen malli -ryhmä Kaupallisen mallin merkitys Kompensaatiomalli Tarjouksen hintakomponentti Kannustinjärjestelmä Tavoitekustannuksen ylitys/alitus Tavoitekustannuksen muuttaminen Avaintulosalueet Lisätiedot Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin
TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin Pirkanmaan maanrakennuspäivä 2016 12.1.2016 Markku Niemi Taustaa Liikenneviraston hallinnoiman väyläomaisuuden Lisätiedot IPT-hanke; kehitysvaihe-työpaja 26-27.5.2015. Järjestövuoropuhelun ja nettikyselyn tuloksia
IPT-hanke; kehitysvaihe-työpaja 26-27.5.2015 Järjestövuoropuhelun ja nettikyselyn tuloksia IPT-hanke; kehitysvaihe-työpaja 26-27.5.2015 JÄRJESTÖVUOROPUHELUSTA NOUSSEET KEHITYSTARPEET Skol ry:n palaute Lisätiedot URAKKAMUODOT JA VALVONTA
URAKKAMUODOT JA VALVONTA Valvojakurssi Hannu Äystö Hankkeen toteutusmuoto 2 Toteutusmuodolla tarkoitetaan hankkeen toteutustapaa Rakennuttamis-, suunnittelu- ja rakentamispalveluiden hankintatapa Tilaaja Lisätiedot Talotekniikan elinkaarimallit ja konseptit
Talotekniikan elinkaarimallit ja konseptit Teknillinen Korkeakoulu LVI-laboratorio CUBENet Talotekniikan tulevaisuuden elinkaaripalvelut TKK LVI-laboratorio TKK Rakentamistalous VTT Tuotteet ja tuotanto Lisätiedot Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.
Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän Lisätiedot IPT-HANKE: 3. TYÖPAJA
Integroitujen projektitoimitusten kehittäminen johtavien tilaajien ryhmähankkeena (IPT-hanke) IPT-HANKE: 3. TYÖPAJA 7-8.10.2014 Kokoushotelli Gustavelund, Tuusula IPT-hanke: 3. työpaja 7-8.10.2014 AVAUS Lisätiedot Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana
Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen Lisätiedot Aluesaneeraushankkeet tilaajan näkökulmasta
Aluesaneeraushankkeet tilaajan näkökulmasta Esityksen sisältö: HS-Veden esittely aluesaneeraushankkeiden taustaa kilpailutusmenettelyt aluesaneeraushankkeiden ominaispiirteitä HS-Veden aluesaneeraushankkeet Lisätiedot Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön
Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön 1 BIM mallien tutkimuksen suunnat JAO, Jyväskylä, 22.05.2013 Prof. Jarmo Laitinen, TTY rakentamisen tietotekniikka Jarmo Laitinen 23.5.2013 Jarmo Laitinen 23.5.2013 Lisätiedot HSL: Tietotekniikan käyttö- ja tukipalvelujen hankinta, laatupisteiden muodostuminen ja pisteytystaulukko
28.8.2013 1 (5) HSL: tekniikan käyttö- ja tukipalvelujen hankinta, laatupisteiden muodostuminen ja pisteytystaulukko 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena ovat HSL:n tietotekniikan käyttö- ja tukipalvelut Lisätiedot Lean Construction ja integroivat toteutusmallit tilaajan näkökulmasta
LCIFIN-päivä 21.11.2013 Lean Construction ja integroivat toteutusmallit tilaajan näkökulmasta Kiinteistöjohtaja Teppo Salmikivi Helsingin yliopisto, tila- ja kiinteistökeskus 21.11.2013 Tila- ja kiinteistökeskus Lisätiedot Fiksumpia hankintoja Julkisten hankintojen kehittämisen rahoitus esimerkkejä kuntakentältä
Tekes innovaatiorahoittajana Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan luomiseen Yritysten kehitysprojektit Tutkimusorganisaatioiden Lisätiedot Kumppanuuden juridiikkaa
Kumppanuuden juridiikkaa Kumppanuusseminaari Kuntatalo 14.10.2015 Katariina Huikko Johtava lakimies Kumppanuus, mitä se on? Erilaiset järjestelyt julkisen ja yksityisen toimijan välillä Voi olla muodoltaan Lisätiedot Miten löydän Sen Oikean? 22.11.2012 Senaattoritilaisuus Liisa Paasiala, Senior Consultant
Miten löydän Sen Oikean? 22.11.2012 Senaattoritilaisuus Liisa Paasiala, Senior Consultant On mahdollista löytää Se Oikea! Luotanko sattumaan? Onnistuminen on aloitettava heti Onnistumisen kaava on 4 x Lisätiedot ARVOA RAHALLE -AJATTELU, SEN RAPORTOINTI SEKÄ MITEN KAUPALLINEN MALLI TUKEE ARVOA RAHALLE AJATTELUA
ARVOA RAHALLE -AJATTELU, SEN RAPORTOINTI SEKÄ MITEN KAUPALLINEN MALLI TUKEE ARVOA RAHALLE AJATTELUA Arvoa rahalle -määritelmä Arvoa rahalle on hyötyjen (laatu, lopputuotevaatimukset, sosiaaliset ja ympäristölliset Lisätiedot Kärkihankeallianssi. Suurien- ja vaativien hankkeiden toteutusmalli. Sähköurakoitsijapäivät. Tuomme tilalle ratkaisut
Kärkihankeallianssi Suurien- ja vaativien hankkeiden toteutusmalli Sähköurakoitsijapäivät 20.11.2014 Tuomme tilalle ratkaisut Senaatti-kiinteistöjen historia Intendentin konttori 3.9.1811 1865 Yleisten Lisätiedot JÄPPILÄN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLLON TIEDOTUSTILAISUUS 25.4.2008 Tilaisuuden avaus Vesihuollon yleiset periaatteet Osuuskunnan yleiset
JÄPPILÄN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLLON TIEDOTUSTILAISUUS 25.4.2008 Tilaisuuden avaus Vesihuollon yleiset periaatteet Osuuskunnan yleiset periaatteet Hanke-esittely Keskustelua Tilaisuuden päättäminen Lisätiedot Kansallinen elinkaarimalli
Kansallinen elinkaarimalli Elinkaarimallin kehityshanke Elron Oy Helsinki 20.04.2009 1 Elinkaarimallin kehityshanke Jatkoa RT:n vuosina 2004-2006 koordinoimalle Elinkaarimallit- selvitykselle Hankkeen Lisätiedot Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa kokemuksia hankintaklinikoista
Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa kokemuksia hankintaklinikoista Tuotanto- ja operointi-innovaatiot: julkinen-yksityinen yhteistyöseminaari Tampereen yliopisto 7.10.2010 Pekka Lisätiedot RAHOITUSSUUNNITELMA JA TOTEUTETTAVUUS Tuukka Forsell, Jyrki Harjula, Annikki Niiranen ja Inspira 5/16/2013 1
RAHOITUSSUUNNITELMA JA TOTEUTETTAVUUS Tuukka Forsell, Jyrki Harjula, Annikki Niiranen ja Inspira 5/16/2013 1 Rahoitus- ja toteutusmallien arviointi 1. Hankeen lähtökohtien määrittely 2. Vaihtoehtoiset Lisätiedot Kestävän rakentamisen innovaatioiden julkiset hankinnat. SCI-verkosto (www.sci-network.eu) Isa-Maria Bergman Motiva Oy
Kestävän rakentamisen innovaatioiden julkiset hankinnat SCI-verkosto (www.sci-network.eu) Isa-Maria Bergman Motiva Oy Rakentaminen, kestävä kehitys & innovaatiot Ympäristönäkökulmat: Energiankulutus Materiaalivalinnat Lisätiedot Taloyhtiön korjaustarpeisiin 2000-luvun ratkaisut
Rakennuttamisen Rakentaminen ammattilainen ammattina avuksesi! Uudenmaan Projektinjohtopalvelun kuvaus Taloyhtiön korjaustarpeisiin 2000-luvun ratkaisut Tekniikantie 12 Vaihde 020 779 0010 myynti@upj.fi Lisätiedot Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia
Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia Kirsi Rontu Infra-alasta tuottavampi yhteistyöllä 2 Kirsi Rontu 1 Julkiset hankkijat yhteistyöhön Lisätiedot ELINKAARIMALLI vastuullista kokonaispalvelua. ss. 2-3 keskiaukeama ss. 4-5 kansilehti
vastuullista kokonaispalvelua ss. 2-3 keskiaukeama ss. 4-5 kansilehti vastuullista kokonaispalvelua Elinkaarimallilla toteutettavissa tiehankkeissa Tiehallinto tilaajana ostaa pitkäkestoisia tiepalveluita, Lisätiedot Verkottumisen mahdollisuudet
Verkottumisen mahdollisuudet Verkostojen luominen kannattaa aloittaa varhain Pro-hankinta Oy Ota selvää, minkälaisia oman toimialan hankintailmoitukset ovat käytä esim. Credita palvelua, josta löytyy myös Lisätiedot Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa. 08.06.2010 Antti Sinisalo
Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa 08.06.2010 Antti Sinisalo Sisältö Julkinen hankinta ja kansallinen kilpailutusprosessi Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa Avoin Lisätiedot Elinkaarimallihankkeet. Varkaus 4.2.2015 Karri Kivioja
Elinkaarimallihankkeet Varkaus 4.2.2015 Karri Kivioja Elinkaarihanke Julkinen hankinta, jossa toteuttaja kantaa väylästä tai rakennuksesta normaalia laajemman vastuun Väylähankkeet, sairaalat, voimalaitokset, Lisätiedot Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö
Apotti-hanke Tekninen vuoropuhelu Tietopyyntö 26.4.2013 Sisältö Johdanto... 3 Kysymykset... 4 1. Toiminnallisuudet ja järjestelmäkokonaisuuden rakentuminen... 4 2. Hankinnan toteutus... 6 3. Sopimusrakenne Lisätiedot Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen
Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Sähköiset viestintävälineet Sähköisestä viestinnästä Lisätiedot Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely
1 (6) Kuntatekniikka Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely Tarjouspyyntö: Jokilaakson kaava-alueen kunnallistekniset työt osa 1 Sipoon kunnan tekniikka- ja Lisätiedot Markus Ukkola TEM. Kokonaisratkaisujen innovatiivinen hankinta
Markus Ukkola TEM Kokonaisratkaisujen innovatiivinen hankinta Julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö Suomessa julkisyhteisöjen ja muiden ns. hankintayksiköiksi laskettavien tahojen on kilpailutettava Lisätiedot TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5)
27.6.2016 1 (5) VUOLTEENTORIN RAKENNUSURAKKA, Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin pyytää tarjoustanne Vuolteentorin rakentamisesta tämän tarjouspyynnön ja jäljempänä mainittujen tarjouspyyntöasiakirjojen Lisätiedot Isokuusi 1. alueen rakennusurakka 2014-2015, Vuores Tampere
1.9.2014 1 (5) Isokuusi 1. alueen rakennusurakka 2014-2015, Vuores Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / yhteistyössä Tampereen Vesi liikelaitoksen, Tampereen Sähköverkko Oy:n ja Pirkan Lisätiedot YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS
YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS VESIHUOLTO 2016 8.6.2016 HÄMEENLINNA 1 YHTEINEN TYÖMAA > Yhteisellä rakennustyömaalla tarkoitetaan työpaikkaa, jolla samanaikaisesti tai peräkkäin Lisätiedot TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5)
20.6.2016 1 (5) TAMPELLAN ESPLANADIN, HELMISENRAITIN JA VERSTAANKADUN RAKENNUSURAKKA, Ranta-Tampella / Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin yhteistyössä Tampereen Kaukolämpö Oy:n, Tampereen Lisätiedot HEL 2015-003207. 2. Hankinnan kohde. 3. Hankinnan taustaa 1/6. Helsingin kaupungin rakennusvirasto. 0201256-6 Oili Khadraoui
1/6 TARJOUSPYYNTÖ HEL 2015-003207 Rajoitettu hankintailmoitus, tapahtumanhallintajärjestelmä Allu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Oili Khadraoui Suomi puh. +358 931038430 fax oili.khadraoui@hel.fi Lisätiedot Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia
Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia Kuntaliiton palveluasumisen opas Kuntatalo 5.11.2012 Katariina Huikko Lakimies Sisältö Toimintaympäristöstä Hankinnan kohteen määrittely Palveluasumisen Lisätiedot Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde
Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Lakimies Katariina Huikko Suomen Kuntaliitto Hankintaprosessi, nykytila Hankintasääntelyn mukainen hankintamenettely Valmistelu Lisätiedot INTEGROIDUT PROJEKTITOTEUTUKSET. IPT-strategiapäivä , Lauri Merikallio, Vison Alliance Partners Oy
INTEGROIDUT PROJEKTITOTEUTUKSET IPT-strategiapäivä 16.1.2014, Lauri Merikallio, Vison Alliance Partners Oy Arkipäivän pohdintaa epävarmuuksia ja riskejä sisältävien hankkeiden johtamisessa Kuka/ketkä hinnoittelevat Lisätiedot 15 kiinteistön energiatehokkuuden parantaminen ESCO-konseptilla
15 kiinteistön energiatehokkuuden parantaminen ESCO-konseptilla Juha Vuorenmaa, rakennuttajapäällikkö Marita Tamminen, projektipäällikkö Vantaan kaupunki, Tilakeskus Miksi ja millä perusteilla ESCOon - Lisätiedot Innovatiiviset julkiset hankinnat
Innovatiiviset julkiset hankinnat Kasvusopimusseminaari 6.11.2014 Kuntatalo Oulun kaupunki TP 2013 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 175 M Palvelujen ostot 454 M erikoissairaanhoidon ostot 192 M muut palvelut Lisätiedot Hankinnan kohteen määrittely, vertailuperusteet
Hankinnan kohteen määrittely, vertailuperusteet Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Vanhempi hallitussihteeri, OTL Markus Ukkola TEM 1 Hankinnan kohteen määrittely 1(2) Nykylainsäädännön Lisätiedot Kehä I Keilaniemessä muuttaa kaupunkirakennetta
MAARAKENNUSPÄIVÄ 2015 Finlandia-talo 24.9.2015 Teema 1 Hankkeet ja investoinnit, Sali A, 16:00 Kehä I Keilaniemessä muuttaa kaupunkirakennetta - Haasteita ja mahdollisuuksia infrarakentamiselle kaupungininsinööri Lisätiedot 11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki
Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Järvenpään kaupungin työkonepalvelut 2014-2015 2 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa yksikköhintaperusteisten työkonepalveluiden Lisätiedot Hankintaprosessi ja sen ongelmakohdat. Tampere/ JLY Hankinnat ja kilpailutus 21.9.2011 Tiia Lehikoinen Lakimies
Hankintaprosessi ja sen ongelmakohdat Tampere/ JLY Hankinnat ja kilpailutus 21.9.2011 Tiia Lehikoinen Lakimies Oikeuskäytäntöä jätehuollon alalta KHO:2011:14 annettu 15.2.2011 Kuntien omistama jätehuoltoyhtiö Lisätiedot Hankintalaista rakennuttajan silmin Rakennusfoorumi 10.6.2014
Hankintalaista rakennuttajan silmin Rakennusfoorumi 10.6.2014 Hankintalain tavoitteita Heka Vesala Viitankruununtie Tehostaa julkisten varojen käyttöä Edistää laadukkaiden hankintojen tekemistä Turvata Lisätiedot Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015
Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015 Minna Heikka Hankinta-asiamies p. 044 718 2921 minna.heikka@is-hankinta.fi Onnistuneen kaupankäynnin lähtökohtia: 2 Tunne tuotteesi Tunne kauppatapa Lisätiedot Hankintaklinikka uusi menettelytapa hankinnoissa
Hankintaklinikka uusi menettelytapa hankinnoissa case Keskuskatu 12.3.2009 Finlandiatalo Reijo Järvinen Esityksen sisältö Hankintaklinikasta yleisesti Keskuskatu projekti Urakoitsijan valintamenettely Lisätiedot PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus 16.6.2003 280 Paavo Leskinen Puheenjohtaja Kirsi-Tiina Ikonen Pöytäkirjanpitäjä Unto Matilainen Mauno Tuoriniemi 2 HANKINTAOHJEET Lisätiedot LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi
toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET Lisätiedot KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA
KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto). Lisätiedot Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys
1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen Lisätiedot HILMA: Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konv...
Sivu 1/5 Hankintailmoitus, erityisalat: : Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konversio sekä ohjelmiston asiakastuki ja ylläpito Hankintailmoitus, erityisalat I.1 Lisätiedot Yhteistoimintaa alueurakointiin allianssimallit Helsingin yleisten alueiden ylläpidossa
Yhteistoimintaa alueurakointiin allianssimallit Helsingin yleisten alueiden ylläpidossa Anna Tienvieri & Kaisa Komulainen Helsingin kaupungin rakennusvirasto Allianssimalli ylläpitourakoissa Kontulan urakan Lisätiedot #innovaativat julkiset hankinnat. Ilona Lundström
#innovaativat julkiset hankinnat Ilona Lundström Innovaatio on kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnetty tieto ja osaaminen Tuoteinnovaatiot, prosessi-innovaatiot, palveluinnovaatiot, Lisätiedot Helsingin kaupunki Esityslista 13/2013 9 (21) Helsingin Satama -liikelaitoksen jk Tej/2 17.12.2013
Helsingin kaupunki Esityslista 13/2013 9 (21) 2 Helsingin Sataman työkonepalvelut 2014 HEL 2013-014227 T 02 08 01 00 Päätösehdotus Tiivistelmä Tausta Johtokunta päättänee oikeuttaa Helsingin Sataman solmimaan Lisätiedot URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998
URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 Antero Oksanen Ville Laine Kim Kaskiaro CC LAKIMIESLIITON KUSTANNUS 2010 Helsingin Kamari Oy ja tekijät ISBN 978-952-246-015-8 Kannen suunnittelu: Lisätiedot TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU
1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla Lisätiedot KERTAUS; HANKINTOJEN VALMISTELU
Integroitujen projektitoimitusten kehittäminen johtavien tilaajien ryhmähankkeena (IPT-hanke) KERTAUS; HANKINTOJEN VALMISTELU Työpaja 4: Kokoushotelli Gustavelund, Tuusula 11-12.11.2014 IPT-hanke: kertaus Lisätiedot Hankinnan problematiikka
Antti Kirmanen Hankinnan problematiikka Toimittajan näkökulma Asiakkaan näkökulma www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 2 1. Ristiriita www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 3 Asiakas haluaa Onnistuneen Lisätiedot 2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.
TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset Lisätiedot Lahden monitoimitalot
Lahden monitoimitalot Lahden kaupungin tavoitteet hankintaklinikalle Hankintaklinikan tulosseminaari 20.8.2013 Rakennuttajapäällikkö Leena Pirttilä, Lahden Tilakeskus Lähtökohta Lähtökohta - Kaksi 1970-luvun Lisätiedot PJU osuuden projektisuunnitelma -malli
Projektinjohtourakkaosuus PJU osuuden projektisuunnitelma - 12.8.2015 2 (7) Sisällysluettelo 1 PROJEKTISUUNNITELMAN TARKOITUS... 4 2 URAKAN YLEISTIEDOT... 4 3 URAKANORGANISAATIO... 4 4 PROJEKTIN TAVOITTEET Lisätiedot UUDET TAVAT RAKENNUTTAA
UUDET TAVAT RAKENNUTTAA Tavoite- ja kattohintaurakan sekä suunnittelua sisältävien urakoiden sudenkuopat Prof. Rakentamistalous JoKa-konsultit Oy jouko.kankainen@joka-konsultit.fi UUDET TAVAT RAKENNUTTAA Lisätiedot Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys
1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun Tiedepuisto Oy Asia ja sen selvitys 26927 Joensuun Tiedepuiston hallinnoimien kiinteistöjen toimitilojen sähkö-, putki-, Lisätiedot Arandur / Kaivomestarin hanke
7.10.2010 Richard Malm Arandur / Kaivomestarin hanke Kaivomestari - ensimmäinen julkisen ja yksityisen sektorin kiinteistöalan kumppanuushanke Suomessa. Elinkaaritoimitus: mitä sopimus sisältää? Substanssipalvelut Lisätiedot Työryhmä 5 Kuntoutuspalvelujen ostamista ohjaava hankintalaki ostajan näkökulmasta
Työryhmä 5 Kuntoutuspalvelujen ostamista ohjaava hankintalaki ostajan näkökulmasta 41. Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 10.4.2013 Kari Tolonen, Kela Hankinta- ja SOTE-lainsäädännön tavoitteiden yhteensovittamisen Lisätiedot Vesi- ja viemäriverkoston tilanne Suomessa
FiSTT vuosikonferenssi 21.11.2013, Lahti Vesi- ja viemäriverkoston tilanne Suomessa Osmo Seppälä toimitusjohtaja 15.11.2013 1 Esiintyjän nimi Vesihuoltolaitosten verkostojen kehitys Suomessa Lähteet: Vesihuoltoverkostojen Lisätiedot Sisäilmasto ja kiinteistöpalveluiden järjestäminen elinkaarihankkeissa
Sisäilmasto ja kiinteistöpalveluiden järjestäminen elinkaarihankkeissa Sisäilmastoseminaari 11.3.2015 toimitusjohtaja Tarja Andersson Elinkaarihanke (1) Hankintatapa, joissa tilaajan valitseman palveluntuottajan Lisätiedot Helsingin kaupungin terveyskeskuksen näkökulma yhteistyöhön. Erja Snellman 1.3.2011
Helsingin kaupungin terveyskeskuksen näkökulma yhteistyöhön Erja Snellman 1.3.2011 Julkisten hankintojen lähtökohta Kansallisen kynnysarvon ylittävät julkiset hankinnat on kilpailutettava hankintalain Lisätiedot Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys
1/6 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Joensuun kaupunki / Pohjois-Karjalan pelastuslaitos Joensuun kaupunki / Kaupunkirakenneyksikkö Joensuun kaupunki Lisätiedot Lean ja integroituminen rakennustuotannon johtamisen näkökulmasta
Lean ja integroituminen rakennustuotannon johtamisen näkökulmasta LCIFIN-päivä 21.11.2013 Ville Saksi Toimitusjohtaja VR Track Oy VR Track Oy on infra-alan suurimpia rakennusliikkeitä. Olemme Suomen suurin Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute