Source: http://docplayer.it/866753-Determinazione-del-dirigente-iii-settore-gestione-territorio-e-vigilanza-n-482-del-07-10-2014.html
Timestamp: 2016-10-24 20:36:22+00:00
Document Index: 16329400

Matched Legal Cases: ['art. 3', 'art. 160', 'art10', 'art. 3', 'art. 36', 'art. 3', 'art. 204', 'art 160', 'art 160', 'art. 34', 'art. 3', 'art. 34']

⭐Determinazione del Dirigente III settore gestione territorio e vigilanza n. 482 del
Determinazione del Dirigente III settore gestione territorio e vigilanza n. 482 del
Download "Determinazione del Dirigente III settore gestione territorio e vigilanza n. 482 del 07.10.2014"
Michelangelo Mazzoni
1 ANALISI DI FATTIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA PER INVESTIMENTI IN PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (PPP) Partenariato Pubblico-Privato (PPP) come miglior formula contrattuale (Viability, Desirability, Achievability) per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione della ex scuola Leonardo Da Vinci da destinare a Palazzo Comunale Sistema di gestione qualità certificato Oggetto dell incarico Affidamento del servizio di supporto al R.U.P. per la predisposizione del piano economico e la programmazione e progettazione dell appalto dei lavori relativi alla ristrutturazione della ex scuola Leonardo Da Vinci da destinare a Palazzo Comunale con la metodologia del Partenariato Pubblico Privato (PPP) Leasing - CIG Z0410FE393 Riferimenti incarico Determinazione del Dirigente III settore gestione territorio e vigilanza n. 482 del Committente Comune di Orbassano (Provincia di Torino) III settore Gestione territorio e vigilanza Soggetto incaricato Gruppo Mercurio S.r.l. Via Garibaldi Fino Mornasco Como Elaborato redatto da Matteo Brera Referente servizi PPP Gruppo Mercurio S.r.l. firma Rev 08/07/2015 12 Sommario Premessa 1 - Il Partenariato Pubblico Privato (PPP) a livello comunitario I modelli di Partenariato Pubblico Privato (PPP) a seconda dell oggetto contrattuale Il Partenariato Pubblico Privato (PPP) in Italia Il Leasing Pubblico Quadro Normativo Decisione Eurostat 11 Febbraio 2004: -Treatment Of Public-Private Partnerships Corte dei Conti: Deliberazione 1139/2009/Prse della Corte dei Conti della Lombardia Corte dei Conti: Deliberazione N.49/Contr/11 della Corte dei Conti a Sezioni Riunite Corte dei Conti (Estratto): Deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia Corte dei Conti (Estratto): Deliberazione N. 5/2012/Par della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per L Emilia Romagna Corte dei Conti (Estratto): Deliberazione N. 44/2012/Srcpie/Prse della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte Corte dei Conti (Estratto): Deliberazione N. 184/2012/Srcpie/Prse della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte Corte dei Conti (Estratto): Deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia La contabilità delle operazioni in leasing - sintesi La struttura dell operazione Contrattualistica Individuazione dell area Risk Management Risk Action Plan Risk Management in fase progettuale Finanziamento Capitale da finanziare Struttura finanziaria dell operazione Ipotesi per l esplosione dei piani finanziari Esplosione dei piani finanziari Costi dei servizi di manutenzione Analisi di convenienza Attualizzazione dei flussi di cassa e determinazione del RAW-PSC Quantificazione dei rischi trasferibili Value for Money (VfM) Assessment Conclusioni Allegati a) International Accounting Standard 17 Leases (EN) b) New decision of Eurostat on deficit and debt - Treatment of public-private partnerships (EN) 23 Premessa Il termine partenariato pubblico-privato ("PPP") non è definito a livello comunitario. Questo termine si riferisce in generale a forme di cooperazione tra le autorità pubbliche ed il mondo delle imprese che mirano a garantire il finanziamento, la costruzione, il rinnovamento, la gestione o la manutenzione di un'infrastruttura o la fornitura di un servizio. Nel corso dell'ultimo decennio, il fenomeno dei PPP si è sviluppato in molti settori rientranti nella sfera pubblica. L aumento del ricorso a operazioni di PPP è riconducibile a vari fattori. In presenza delle restrizioni di bilancio cui gli Stati membri devono fare fronte, esso risponde alla necessità di assicurare il contributo di finanziamenti privati al settore pubblico. Inoltre, il fenomeno è spiegabile anche con la volontà di beneficiare maggiormente del "know-how" e dei metodi di funzionamento del settore privato nel quadro della vita pubblica. Lo sviluppo dei PPP va d altronde inquadrato nell'evoluzione più generale del ruolo dello Stato nella sfera economica, che passa da un ruolo d'operatore diretto ad un ruolo d'organizzatore, di regolatore e di controllore. 34 1 - Il Partenariato Pubblico Privato (PPP) a livello comunitario Il PPP viene identificato nel Libro Verde della Commissione relativo ai partenariati pubblicoprivati ed al diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni sotto due categorie: i PPP di tipo puramente contrattuale, nei quali il partenariato tra settore pubblico e settore privato si fonda su legami esclusivamente convenzionali. i PPP di tipo istituzionalizzato, che implicano una cooperazione tra il settore pubblico ed il settore privato in seno ad un'entità distinta. Questa distinzione è fondata sulla constatazione che la diversità delle pratiche in materia di PPP che si incontrano negli Stati membri può essere ricollegata a due grandi modelli. Ognuno di essi solleva delle questioni particolari riguardo all'applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni. Il termine PPP di tipo puramente contrattuale riguarda un partenariato basato esclusivamente sui legami contrattuali tra i vari soggetti. Esso definisce vari tipi di operazione, nei quali uno o più compiti più o meno ampi tra cui la progettazione, il finanziamento, la realizzazione, il rinnovamento o lo sfruttamento di un lavoro o di un servizio - vengono affidati al partner privato. In questo contesto, uno dei modelli più conosciuti, spesso denominato "modello concessorio ",è caratterizzato dal legame diretto esistente tra il partner privato e l'utente finale: il partner privato fornisce un servizio al pubblico, "in luogo", ma sotto il controllo, del partner pubblico. Il modello è caratterizzato anche dal tipo di retribuzione del co-contraente, consistente in compensi riscossi presso gli utenti del servizio, se necessario completata da sovvenzioni versate dall autorità pubblica. In operazioni di altro tipo, il partner privato è destinato a realizzare e gestire un'infrastruttura per la pubblica amministrazione (ad esempio, una scuola, un ospedale, un centro penitenziario, un'infrastruttura di trasporto). L'esempio più tipico di questo modello è l'operazione di tipo PFI. In questo modello la retribuzione del partner privato non avviene in forma di compensi versati dagli utenti del lavoro o del servizio, ma di pagamenti regolari ricevuti dal partner pubblico. Questi pagamenti possono essere fissi, ma anche calcolati in modo variabile, in funzione, ad esempio, della disponibilità dell opera o dei servizi ad essa relativi, o anche della frequentazione dell opera. 45 1.1 I modelli di Partenariato Pubblico Privato (PPP) a seconda dell oggetto contrattuale. I contratti di PPP possono essere suddivisi a seconda dell oggetto nel modo seguente: Design & Build (D&B) affida all operatore privato la progettazione e costruzione di un opera, con finanziamento a carico dell amministrazione pubblica; Operation & Maintenance (O&M) affida all operatore privato la sola gestione di un servizio pubblico; Design Build Finance Operate (DBFO) affida all operatore Privato la progettazione, finanziamento, costruzione e gestione di un opera funzionale all erogazione di servizi a titolarità pubblica; Build Operate Transfer (BOT) affida all operatore privato la progettazione, finanziamento, costruzione di un opera e la gestione del servizio correlato (tariffazione sull utenza); Build Lease & Transfer (BLT) affida a un gruppo di operatori la progettazione, il finanziamento, la realizzazione, la manutenzione ed eventualmente la gestione; All interno del D.Lgs 163/2006 esistono diverse tipologie contrattuali di PPP che vengono utilizzati nel nostro ordinamento: Concessione di Lavori - Art. 143 del D.Lgs 163/2006 Le concessioni di lavori pubblici hanno, di regola, ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica 56 eventualmente estesa, anche in via anticipata, ad opere o parti di opere in tutto o in parte già realizzate e direttamente connesse a quelle oggetto della concessione e da ricomprendere nella stessa Project Financing - Art. 153 del D.Lgs 163/2006 Inteso come tecnica finanziaria e tecnica di finanziamento. - È una tecnica finanziaria costituita da un pacchetto di prodotti e servizi bancari e finanziari avente lo scopo di realizzare una nuova attività produttiva, in forma di impresa autonoma, attraverso opportune allocazione dei rischi e dei corrispondenti rendimenti tra i soggetti a vario titolo coinvolti. - È una tecnica di finanziamento non riassumibile in una categoria contrattuale tipica (è, piuttosto, una sommatoria di singoli contratti: fornitura, appalto, finanziamento, garanzia, società, concessione, ecc.). Contratto di Disponibilita Art. 160 ter del D.Lgs 163/2006 Nuova formula contrattuale che prevede il godimento di un opera da parte della S.A. a fronte del pagamento di un canone di disponibilità, da versare soltanto in corrispondenza alla effettiva disponibilità dell opera. La nuova tipologia contrattuale ricalca la struttura del Leasing in costruendo senza però prevedere il coinvolgimento diretto da parte degli istituti di credito. PPP Leasing - Art 160 bis del D.Lgs 163/2006 Il leasing diventa la componente finanziaria no-core di un operazione più complessa e strutturata del semplice leasing pubblico, con il completo trasferimento dei rischi al privato, attraverso la formula gestionale del Partenariato Pubblico Privato (EUROSTAT 2004). COMMENTO Gli investimenti pubblici sono il volano della crescita economica del paese. Tuttavia, il DEF Documento di Economia e finanza denota un rallentamento crescente per le opere ON-BALANCE e dunque di contrazione generale a livello economico. Al fine di rendere competitivo il paese occorre incrementare l utilizzo di operazioni OFF-BALANCE che dovrebbero andare a colmare il vuoto lasciato da operazioni ON-BALANCE. Risulta prioritario la valutazione del rischio ed il corretto montaggio delle operazioni in PPP, per intercettare i capitali finanziari bancari, sia in fase di D&C (design and construction), sia in fase di O&M (operation and maintenance). 67 La tipologia contrattuale di PPP si caratterizza dal mero appalto di lavori proprio per la logica di filiera che porta necessariamente a considerare l opera pubblica nei suoi diversi aspetti. Ne consegue che il PPP rappresenta un cambiamento di vedute che deve essere approfondito ed analizzato proprio nei momenti di attuale difficoltà economica. Pertanto è volontà del Comune di Orbassano approfondire ed analizzare la possibilità di realizzare l opera con la metodologia del Partenariato Pubblico Privato e, in quest ottica ed in linea con quanto riportato da Corte dei Conti e AVCP, ha affidato incarico di valutare se l operazione in PPP sia percorribile e maggiormente conveniente rispetto a operazioni ordinarie di accesso al credito. Compito del presente elaborato è inoltre quello di dettare linee guida per la redazione della documentazione di gara e della contrattualistica Il Partenariato Pubblico Privato (PPP) in Italia Il Partenariato Pubblico e Privato (PPP), nonostante il crollo degli importi in gara registrato nell ultimo biennio, conferma il ruolo strategico e di rilevante importanza per il miglioramento e il mantenimento della funzionalità delle infrastrutture e dei servizi sul territorio anche in ragione della scarsità delle risorse pubbliche. Il mercato del PPP, in base ai dati disponibili dell Osservatorio Nazionale del Partenariato Pubblico Privato, nel periodo cresce e si afferma. Tra gennaio 2002 e dicembre 2013 sono state indette gare di PPP e il valore complessivo del mercato, ovvero l ammontare degli importi messi in gara, si attesta a quota 73,4 miliardi. Si è passati da 336 gare per un ammontare di 1,3 miliardi del 2002 a gare per oltre 5 miliardi nel Gli anni di maggiore espansione sono stati il 2010 per numero di iniziative (3.030 gare) e il 2011 per importi in gara (oltre 13 miliardi). L ultimo biennio, come già evidenziato, si caratterizza per una forte contrazione del valore a fronte di una sostanziale tenuta del numero di gare. Tali dinamiche sono la conseguenza della difficile situazione economica del Paese e indicano da un lato il persistere delle difficoltà nel reperire le risorse finanziarie, soprattutto per operazioni di importo rilevante, dall altro invece confermano l interesse delle pubbliche amministrazioni che guardano al PPP come a una strada da intraprendere per garantire servizi essenziali e di base ai cittadini e per riqualificare le città e il territorio. Per quanto riguarda le aggiudicazioni, tra gennaio 2002 e dicembre 2013 sono state censite aggiudicazioni per un importo complessivo a base di gara di quasi 55 miliardi. Si è passati da 94 aggiudicazioni per un ammontare di appena 594 milioni del 2002 a 793 aggiudicazioni per 3,2 miliardi nel In questo caso l anno di maggiore espansione è stato il 2011 con 898 contratti aggiudicati dell ammontare complessivo di 8,4 miliardi. Anche in questo caso l ultimo biennio si caratterizza per una significativa contrazione del valore a fronte di una sostanziale tenuta del numero di gare. 78 Nei 12 anni di attività dell Osservatorio è continuamente cresciuta l incidenza del PPP sul totale del mercato delle opere pubbliche in termini di numero di opportunità per le quali si passa dall 1% del 2002 al 19,5% del In termini di valore, nonostante la fase espansiva si sia interrotta nel 2011, nell ultimo biennio si registrano comunque quote importanti. Il monitoraggio svolto nell ultimo anno concluso è rappresentato da gare per un volume d affari di circa 5,2 miliardi riferito a gare di importo noto. Rispetto al 2012 il numero di gare si riduce del 5% e l importo del -34%. All origine di questa notevole flessione degli importi vi è innanzitutto il crollo degli importi delle grandi opere di importo superiore a 50 milioni di euro da realizzare in PPP (da 5,8 miliardi a 2,8 miliardi, -52%) a fronte della crescita nel numero di iniziative (da 11 gare a 17 gare). Il consolidarsi dell interesse per il PPP è confermato anche dai dati sull incidenza di questo nuovo mercato sull intero mercato delle gare per opere pubbliche, che nel 2013 si attesta su quote del 19,5% per numero (2.901 gare su totali), la percentuale più alta dal Più debole il risultato economico: 24,2% (5,2 miliardi su 20,1 miliardi) contro il 34,0% di un anno prima quando il motore trainante del PPP erano ancora le grandi opere ed in particolare quelle di importo superiore a 50 milioni di euro. Infatti, la causa del crollo del valore economico del mercato del PPP nel 2013, come già evidenziato, è da ricondurre alla battuta d arresto delle grandi opere tanto che se si raffronta il dato economico al netto delle opere di importo superiore a 50 milioni il bilancio economico è di crescita (+21%) Quanto riportato nel presente paragrafo è ripreso dalla seguente fonte: Unioncamere - Il Partenariato Pubblico Privato e l edilizia sostenibile in Italia nel9 1.3 - Il Leasing Pubblico L art. 3, comma 15 bis del Codice degli appalti definisce il Leasing Pubblico - la locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità - come un contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi finanziari e l esecuzione dei lavori. A sua volta il 160 bis del Codice degli appalti qualifica il contratto di Leasing come uno strumento del quale i committenti tenuti all applicazione del codice possono avvalersi per la realizzazione, l acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità. Il Legislatore ha inteso individuare in tale particolare tipologia di contratto di Leasing (Leasing Pubblico) e pur sempre nell ambito del Partenariato pubblico-privato (PPP), un alternativa alla concessione di lavori pubblici destinata al finanziamento di quelle opere destinate all utilizzazione diretta da parte del committente pubblico, ovvero, delle cosiddette opere fredde e in particolar modo di quelle per le quali risulti assente o scarso l aspetto gestionale o, comunque, complesso vedere l erogazione dei servizi a carico del privato - tuttavia il Leasing Pubblico è ad oggi un metodo di finanziamento ad opera delle Pubbliche Amministrazioni (in quanto funzionale, non troppo strutturato, ed estremamente flessibile) anche per le cosiddette opere calde - ossia per quelle opere che vedono necessario il coinvolgimento del privato nell erogazione di uno o più servizi a suo carico. Dal punto di vista strutturale, il Leasing Pubblico è un contratto di finanziamento che consente ad un soggetto (Soggetto pubblico), in cambio di un pagamento di un canone periodico, di avere la disponibilità di un bene, mobile o immobile, strumentale all esercizio della propria attività, con la possibilità di riscattarlo una volta che sia scaduto il termine previsto nel contratto. Si configura, quindi come un operazione trilaterale che vede coinvolta l Amministrazione come utilizzatrice del bene, la società di leasing come concedente che acquista il bene e ne mantiene la proprietà sino al momento del riscatto e il fornitore del bene, ovvero, il Soggetto esecutore dei lavori nel caso di leasing in costruendo. I successivi commi dell art. 160 bis prevedono che ai fini della realizzazione, acquisizione o completamento di pubbliche o di pubblica utilità mediante ricorso allo strumento del Leasing Pubblico, l Amministrazione aggiudicatrice debba procedere alla scelta del contraente previo esperimento di una procedura ad evidenza pubblica mediante predisposizione di un progetto almeno preliminare, la pubblicazione di un bando di gara (nel quale debbono essere determinati i requisiti soggettivi, funzionali, economico, tecnico-realizzativi, ed organizzativi di partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell opera, i costi, i tempi e le garanzie di esecuzione) e l adozione del criterio di scelta dell offerta economicamente più vantaggiosa. Una volta conclusa la fase di evidenza pubblica, a seguito della stipulazione dei contratti, sorge in capo al Soggetto aggiudicatario un obbligazione di risultato nei confronti della Stazione appaltante in virtù della quale esso si impegna sia all esecuzione dei lavori sia al finanziamento dell Opera - ovvero alla realizzazione del progetto esecutivo. Una volta realizzata l opera, e a condizione che si ottenga il giudizio positivo da parte della Stazione appaltante in sede di controllo della realizzazione (art10 bis comma 4), nel corso del rapporto di locazione finanziaria e per tutta la durata della stessa, il Soggetto manutentore / gestore è tenuto - a fronte del pagamento di un canone periodico (canone c.d. secondario ), distinto dal canone (c.d. canone principale ) di leasing da parte della Stazione appaltante - alla manutenzione / al facility management, assumendo su di se il rischio di perdita e deterioramento del bene nonché la responsabilità per vizi e difetti dello stesso. 1011 2 - Quadro Normativo Elenchiamo di seguito i principali riferimenti normativi e giurisprudenziali che definiscono: - i presupposti affinché il ricorso ad un PPP per la realizzazione di opere pubbliche non costituisca indebitamento per l Ente; - le analisi e le valutazioni preliminari che devono essere poste in atto per accertare la sostenibilità e la convenienza economica di un PPP, nello specifico basato su un operazione di leasing costruendo Decisione Eurostat 11 Febbraio 2004: -Treatment Of Public-Private Partnerships L 11 febbraio 2004, EUROSTAT, l Ufficio di Statistica della Comunità Europea, ha pubblicato una decisione sulla modalità di contabilizzazione nei bilanci della Pubblica Amministrazione dei contratti sottoscritti nell ambito di partenariati con imprese private. La decisione EUROSTAT indica i casi nei quali gli asset (i beni) oggetto di appalto mediante PPP possono essere trattati dalla Pubblica Amministrazione come off-balance (cioè non essere iscritti al bilancio) e quindi non avere impatto sul deficit e sul debito pubblico, dovendo essere invece considerati in-balance (cioè essere iscritti al bilancio) dalle imprese private coinvolte nel partenariato. I contratti di PPP a cui la decisione si applica si caratterizzano come di seguito: - il contratto ha ad oggetto interventi nei settori in cui la Pubblica Amministrazione (a diversi livelli) di norma ha un forte interesse pubblico; - il rapporto contrattuale tra la Pubblica Amministrazione ed il partner privato ha una durata di lungo periodo; - il contratto viene stipulato con una o più imprese private eventualmente raggruppate in una special entity di scopo; - il contratto ha ad oggetto la costruzione, il completamento, l ampliamento o la ristrutturazione di beni pubblici che richiedano la spesa di un capitale iniziale, nonché la fornitura di servizi concordati che richiedano l utilizzo di questi beni e che siano erogati conformemente a criteri qualitativi e quantitativi assegnati; - il contratto prevede che la Pubblica Amministrazione sia l acquirente principale dei servizi, sia nel caso la domanda sia generata dalla stessa, sia che provenga da utenti terzi (come accade tipicamente nel caso di servizi sanitari o scolastici). Il tema centrale affrontato dalla decisione è la classificazione dei beni oggetto di contratti di PPP, da iscriversi alternativamente nel bilancio della Pubblica Amministrazione o nel bilancio del partner privato. A tale proposito, EUROSTAT, precisando che nella disciplina della finanza pubblica i beni oggetto di PPP possano essere considerati off-balance solamente se vi è una forte evidenza che il 1112 partner privato mantenga a suo carico la maggior parte del rischio connesso con la specifica partnership, prescrive, ai fini della valutazione di un progetto di PPP, un attenta analisi preliminare dell allocazione del rischio volta ad assicurare la corretta contabilizzazione dell impatto del PPP nei conti pubblici. Questa valutazione ha infatti importanti conseguenze sia sul deficit che sul debito. Nel caso in cui i beni non potessero essere trattati off-balance, la spesa in conto capitale iniziale riferita alla loro realizzazione verrebbe infatti registrata come formazione di capitale fisso pubblico, con impatti negativi sul deficit/surplus. Contemporaneamente, il debito pubblico crescerebbe a causa dell accensione di un prestito con il partner, essendo tale prestito incluso nel concetto di debito definito dall Accordo di Maastricht. Concretamente, EUROSTAT prevede che i beni oggetto di un contratto di PPP siano considerati come non pubblici e pertanto registrati off-balance dalla Pubblica Amministrazione se entrambe le seguenti condizioni vengono soddisfatte: A. il partner privato sopporta il rischio di costruzione; B. il partner privato sopporta almeno uno tra i rischi di disponibilità o di domanda. Al fine di verificare le summenzionate condizioni, EUROSTAT fornisce le seguenti definizioni e indicazioni: - sopportare un rischio significa farsi carico della maggior parte del rischio; - il rischio di costruzione copre eventi come la ritardata consegna, l emersione di costi aggiuntivi, le deficienze tecniche. Secondo EUROSTAT, il rischio di costruzione è trasferito in capo al partner privato qualora il contratto preveda che la Pubblica Amministrazione debba iniziare a pagare regolarmente il partner solamente dopo aver accertato che le opere siano state realizzate in modo conforme a quanto prescritto dalle specifiche tecniche del disciplinare di gara; - il rischio di disponibilità concerne la possibilità che il partner non sia in grado di soddisfare gli standard di natura qualitativa o quantitativa contrattualmente concordati con riferimento alla fornitura dei servizi da erogare agli utenti finali. A parere di EUROSTAT, il rischio di disponibilità viene trasferito al partner privato se il contratto di PPP prevede che la Pubblica Amministrazione possa ridurre significativamente (applicando, ad esempio, specifiche penali) i propri pagamenti periodici verso il partner qualora la qualità del servizio sia inferiore alle performance attese, esattamente come farebbe un normale cliente nell ambito di un contratto commerciale; - il rischio di domanda copre la variabilità della domanda dei servizi (superiore o inferiore rispetto a quanto atteso al momento della stipula del contratto) generatasi per ragioni non ascrivibili alle performance del partner privato, ma piuttosto a fattori ambientali, come il cambiamento dei trend di mercato, la competizione diretta o l obsolescenza tecnologica. Il rischio di domanda resta in capo alla Pubblica Amministrazione qualora il contratto preveda che essa debba procedere con i pagamenti periodici del partner indipendentemente dall effettivo livello di domanda espresso dagli utenti finali. 1213 2.2 - Corte dei Conti: Deliberazione 1139/2009/Prse della Corte dei Conti della Lombardia La Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia della Corte dei Conti, nell adunanza del 22 settembre 2009 conduce un articolata ed approfondita disamina sulla possibilità di utilizzare la forma contrattuale del leasing immobiliare in costruendo nel settore pubblico. Nell ambito di questa trattazione, la Corte rileva come il soggetto pubblico che intenda prendere in considerazione la possibilità di avvalersi del leasing debba valutare, in concreto, la fattibilità giuridica dell intervento e la convenienza finanziaria ed economica di tale forma contrattuale, anche in relazione alle diverse possibilità di finanziamento previste dall ordinamento. La Corte stabilisce che, nell ambito delle valutazioni che ciascun soggetto pubblico deve compiere, occorre considerare dal punto di vista giuridico la natura del soggetto utilizzatore così come la particolarità che il bene oggetto del contratto è opera pubblica o di pubblica utilità impone l adozione di particolari cautele e verifiche da parte dell ente pubblico che intende ricorrere a questo strumento. In particolare, l attenzione ricade sui seguenti aspetti: - riscatto opzionale dell opera: eventuali clausole contrattuali che prevedano un obbligo di riscatto da parte dell utilizzatore Ente Pubblico si pongono in insanabile contrasto con lo schema causale del contratto di locazione finanziaria, come è stato evidenziato recentemente dalla migliore dottrina che ha specificato come l esistenza del diritto di riscatto sia elemento essenziale del contratto, anche nell ambito del leasing pubblico; - natura dell opera pubblica: possono formare oggetto del contratto di leasing immobiliare in costruendo del quale sia parte un Ente Pubblico territoriale unicamente beni che siano suscettibili di formare oggetto di proprietà privata, con esclusione di tutti i beni rientranti nel demanio pubblico necessario ovvero facenti parte del patrimonio indisponibile, in quanto non commerciabili; - disponibilità dell area su cui verrà realizzata l opera: l opera deve essere realizzata su un area nella disponibilità dell aggiudicatario. Qualora l area sia di proprietà della Stazione Appaltante, è ammessa la cessione in diritto di superficie a beneficio dell aggiudicatario, purché il diritto reale sia concesso per un periodo considerevolmente più lungo rispetto a quello previsto per il contratto di locazione finanziaria, cosicché nel momento in cui spira il termine del contratto di leasing il bene conservi un apprezzabile valore di mercato che, al contrario, verrebbe meno ove vi fosse coincidenza tra scadenza del contratto di locazione finanziaria e diritto di superficie. Infatti, in quest ultimo caso, nel momento in cui cessa il diritto di superficie, l Ente Pubblico non solo riacquista la piena proprietà dell area ma anche quella dell opera realizzata sulla stessa, indipendentemente dall esercizio del diritto di opzione e, addirittura, anche nel caso in cui non intendesse esercitare l opzione. La Corte dei Conti della Lombardia affronta quindi il tema della compatibilità della forma contrattuale in esame con i vincoli della finanza pubblica ed in particolare con i limiti e gli obblighi contabili che gli Enti Locali sono tenuti ad osservare, tra i quali quelli imposti dalla disciplina del patto di stabilità hanno una funzione essenziale e fondante. Ne consegue che un contratto di leasing ingiustificato dal 1314 punto di vista della convenienza economica e finanziaria debba essere interpretato come un comportamento con finalità elusiva dei limiti/obblighi di finanza pubblica. La valutazione in ordine alla convenienza economica e finanziaria dell operazione, la cui importanza è sottolineata dalla deliberazione, deve essere pertanto svolta in via preliminare rispetto a qualsiasi altra valutazione e deve essere ispirata esclusivamente dai principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Proseguendo, la Corte rileva come il comma 15-ter dell art. 3 del codice dei contratti stabilisca che alle operazioni di partenariato pubblico privato si applicano i contenuti delle decisioni Eurostat. Pertanto, in relazione alla valutazione delle operazioni di leasing immobiliare, per potersi ritenere che un intervento sia considerabile quale contratto di PPP da non inserire nel calcolo del disavanzo e del debito pubblico, almeno due (normalmente quelli di costruzione e di domanda negli interventi relativi alla realizzazione di opere pubbliche) dei rischi di costruzione, disponibilità e domanda definiti dalla decisione EUROSTAT di cui al paragrafo 2.1, devono pienamente sussistere in modo sostanziale e non solo formale a carico del privato. La mancata sussistenza del trasferimento di almeno due dei rischi citati, indica che l'operazione non ha realmente natura di PPP con utilizzo di risorse private e che pertanto l'assunzione dell'obbligo di pagamento del canone rientra a pieno titolo nella nozione di indebitamento Corte dei Conti: Deliberazione N.49/Contr/11 della Corte dei Conti a Sezioni Riunite Pronunciandosi il 16 settembre 2011, le Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei Conti riprendono ampiamente i concetti già espressi dalla Sezione di Controllo della Lombardia nella Delibera di cui al paragrafo 2.2, ponendo l accento sul fatto che un contratto di leasing debba essere considerato dalla Pubblica Amministrazione indebitamento qualora la struttura dell operazione sia tale da non garantire un allocazione dei rischi di costruzione, disponibilità e domanda conforme a quanto previsto dalla Decisione EUROSTAT di cui al paragrafo 2.1. La Corte esclude inoltre che, laddove l utilizzazione dello strumento del leasing immobiliare sia dettata dalla volontà del soggetto pubblico di eludere limiti o divieti previsti o comunque desumibili dalla disciplina relativa al patto di stabilità interno o ai limiti di indebitamento che ciascun soggetto pubblico deve osservare, esso possa essere trattato come un contratto di PPP con utilizzo di risorse private. Si ribadisce quindi la necessità di eseguire in via preliminare: A. una valutazione dell allocazione dei rischi basata sui criteri EUROSTAT; B. una valutazione economica comparativa, effettuando un paragone con altre operazioni alternative al leasing, quali il contratto di mutuo o il finanziamento ad opera della Cassa Depositi e Prestiti; 1415 C. una valutazione dell impatto dell operazione in termini di sostenibilità economica, in quanto il ricorso al leasing per finanziare la costruzione di opere deve risultare sostenibile con riferimento ai vincoli di bilancio. La valutazione dell allocazione dei rischi avrà luogo esaminando attentamente la struttura del contratto e verificando se gli obblighi di pagamento siano formulati in modo da trasferire almeno due dei rischi contemplati (solitamente il rischio di costruzione e di disponibilità) in capo al partner privato. In questo caso, il contratto non costituisce indebitamento ed i pagamenti relativi ai canoni del leasing possono essere considerati sotto il profilo contabile una spesa corrente da valutarsi secondo le regole determinate annualmente dalla legge finanziaria ai fini del rispetto del patto di stabilità. Accertare la natura di spesa dovuta quale corrispettivo per il godimento di un bene (e quindi di parte corrente), comporta, nell attuale sistema di competenza ibrida, che le limitazioni a tale tipologia di spesa indotte dal patto si appuntino sugli impegni piuttosto che sui pagamenti. Può quindi aver luogo una contabilizzazione dell operazione secondo il cosiddetto metodo patrimoniale, in base al quale l opera utilizzata dall Ente è considerata un asset appartenente a terzi e le spese per i canoni periodici, comprensivi della sorte capitale e della quota d interessi, sono considerate come spese correnti per utilizzo di beni di terzi. Il canone di leasing è quindi un onere per l uso del bene e la sua rilevazione contabile trova conferma nel bilancio della società di leasing che ne detiene la formale titolarità giuridica. Nel conto economico dell Ente si contabilizza invece un costo di gestione. Secondo questo metodo l esborso finanziario viene rilevato dall Ente, senza che si verifichi l acquisizione del bene al bilancio se non al momento del riscatto. La determinazione dell onerosità espressa in termini d indice sintetico di costo, ovvero di tasso effettivo e conseguentemente di somma dei canoni da pagare rappresenta il fattore di maggiore interesse nella valutazione della convenienza economica di un operazione di leasing. A tal fine, dovranno essere presi in considerazione sia i flussi economici espliciti derivanti dal piano di rimborso che quelli impliciti derivanti dalla quantificazione dei rischi (di ritardata consegna, di aumento dei costi in corso d opera, ecc.) connessi alla forma di contratto esaminata, in modo da considerare singolarmente ciascuna categoria di spesa per consentire la valutazione comparativa dei costi dell operazione rispetto a quelli conseguenti ad altre modalità di realizzazione dell opera pubblica. La valutazione di sostenibilità deve essere effettuata con riferimento all intera durata della locazione in modo da accertarsi che l Ente possa far fronte agli obblighi contrattuali concordati Corte dei Conti (Estratto): Deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia si rileva che la scelta in favore del leasing finanziario deve essere congruamente ponderata in comparazione alla percorribilità della medesima operazione mediante il ricorso a forme canoniche d indebitamento per le spese di investimento. 1516 In altri termini, l adozione dello schema del leasing finanziario deve essere valutata con specifico riguardo alla convenienza alternativa indotta dal ricorso al contratto di mutuo o dal finanziamento dell ente ad opera della Cassa Depositi e Prestiti, verificando in modo analitico l impatto in termini di sostenibilità per il bilancio dell ente di entrambe le forme d indebitamento. Il fattore di maggiore interesse nella valutazione della convenienza economica di un operazione di leasing è rappresentato dalla determinazione dell onerosità espressa in termini d indice sintetico di costo, ovvero di tasso effettivo e di ammontare del canone da pagare. Il tasso effettivo comprende, infatti, anche alcuni elementi impliciti nell operazione di debito. Il canone non è solo composto dalla quota di capitale ed interessi, ma anche dagli oneri accessori, assicurativi e di manutenzione del contratto, dalle spese di istruttoria della pratica, nonché dal rischio di solvibilità della controparte Corte dei Conti (Estratto): Deliberazione N. 5/2012/Par della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per L Emilia Romagna Occorre altresì verificare se, dall operazione in esame, possa derivare indebitamento per la pubblica amministrazione. L accertamento deve essere effettuato sulla base dei criteri contenuti nelle decisioni EUROSTAT, in particolare tenendo conto del principio per cui la spesa inerente alla costruzione di opere pubbliche non grava sul bilancio dell ente, a condizione che il rischio ricada sul soggetto realizzatore, in tal modo permettendo la riconducibilità della fattispecie al partenariato pubblicoprivato. Qualora, invece, i rischi inerenti all esecuzione e la gestione dell opera siano a carico dell amministrazione, la destinazione in via continuativa di una parte delle risorse dell ente, per pagare i canoni di locazione di un leasing in costruendo, finalizzati all ottenimento della disponibilità di un opera pubblica, ha sostanzialmente la natura di indebitamento. Essa, infatti, è assimilabile ad un assunzione di mutui, ottenuta mediante un operazione finanziaria, posta in essere con un contratto atipico. Pertanto, un operazione con tali caratteristiche non può essere utilizzata per eludere vincoli o limiti che le regole di finanza pubblica pongono all operato dell ente locale, tali essendo il divieto di indebitamento per spesa corrente, il limite della capacità di indebitamento e il rispetto del patto di stabilità Corte dei Conti (Estratto): Deliberazione N. 44/2012/Srcpie/Prse della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte Sul punto non possono che reiterarsi le valutazioni già espresse da questa Sezione Regionale di Controllo a proposito del leasing immobiliare nella delibera n. 82/2010 del 24 novembre 2010: innanzi tutto, la valutazione dello strumento di finanziamento di un opera pubblica che sia il più vantaggioso dal punto di vista economico e finanziario deve precedere la verifica dell impatto dello 1617 stesso sui vincoli inerenti il Patto di Stabilità. In altre parole, in una valutazione comparativa dell economicità dello strumento di finanziamento, non devono essere conteggiati gli eventuali importi in termini di riduzione dei trasferimenti statali per il mancato rispetto del Patto di Stabilità. Nel caso specifico, l Ente avrebbe dovuto pertanto effettuare, a monte, valutazioni comparative, volte ad individuare lo strumento più vantaggioso tra leasing immobiliare in costruendo, mutuo ed applicazione dell avanzo di amministrazione, e, successivamente, verificare la possibilità di rispettare o meno il Patto di stabilità con l adozione dello strumento più vantaggioso. In caso contrario, stante l inderogabilità dei vincoli derivanti dal rispetto del Patto di Stabilità per il necessario collegamento della finanza locale nel quadro più ampio macroeconomico di tutta la finanza pubblica allargata, spetta all Ente riconsiderare l opportunità della decisione di realizzare l opera ed eventualmente riprogrammare la stessa alla luce dell effettiva necessità ed urgenza della medesima, anche in relazione alle esigenze essenziali della collettività. Si ricorda che, ai sensi del principio contabile n. 1 punto 42, ogni Ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento, sulla base di priorità di intervento, tramite un analisi dei fabbisogni finanziari generati in termini di quantità, qualità e tempistica delle fonti. Nell attività di programmazione economico-finanziaria degli investimenti, deve rientrare necessariamente l analisi dei flussi futuri dei pagamenti, allo scopo di non alterare gli equilibri di bilancio. In quest ottica, lo strumento del leasing, così com è congeniato, non permette, se non dopo il collaudo dell opera, di quantificare esattamente gli oneri finanziari che saranno a carico del Comune; esso, presenta, quindi, un margine di rischio, di cui l Ente deve tener conto ai fini dei futuri equilibri di bilancio. Pertanto, il ricorso allo strumento del leasing immobiliare in costruendo va attentamente ponderato in alternativa rispetto ad altre modalità di finanziamento delle opere pubbliche, che consentano di quantificare ab origine con esattezza l ammontare degli oneri finanziari a carico dell Ente Corte dei Conti (Estratto): Deliberazione N. 184/2012/Srcpie/Prse della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte Si ricorda che: le operazioni di leasing immobiliare vanno qualificate come operazione di indebitamento ogni qual volta, come appare nel caso di specie, non hanno natura di partenariato con utilizzo di risorse private, ma di fatto rientrano nella piena disponibilità e rischio per l Ente pubblico; l Ente può contrarre nuovo indebitamento solo se risultano rispettati i limiti di legge, non solo nell anno dell assunzione ma anche negli anni successivi Corte dei Conti (Estratto): Deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia 1718 si rileva che la scelta in favore del leasing finanziario deve essere congruamente ponderata in comparazione alla percorribilità della medesima operazione mediante il ricorso a forme canoniche d indebitamento per le spese di investimento. In altri termini, l adozione dello schema del leasing finanziario deve essere valutata con specifico riguardo alla convenienza alternativa indotta dal ricorso al contratto di mutuo o dal finanziamento dell ente ad opera della Cassa Depositi e Prestiti, verificando in modo analitico l impatto in termini di sostenibilità per il bilancio dell ente di entrambe le forme d indebitamento. Il fattore di maggiore interesse nella valutazione della convenienza economica di un operazione di leasing è rappresentato dalla determinazione dell onerosità espressa in termini d indice sintetico di costo, ovvero di tasso effettivo e di ammontare del canone da pagare. Il tasso effettivo comprende, infatti, anche alcuni elementi impliciti nell operazione di debito. Il canone non è solo composto dalla quota di capitale ed interessi, ma anche dagli oneri accessori, assicurativi e di manutenzione del contratto, dalle spese di istruttoria della pratica, nonché dal rischio di solvibilità della controparte. 1819 2.9 - La contabilità delle operazioni in leasing - Sintesi Nella Deliberazione n. 161/PAR/2013 Sez. Regionale di Controllo per la Puglia si ribadisce che l orientamento già espresso da questa Sezione, con la deliberazione n. 66/PAR/2012 del 31/05/2012, che ha evidenziato che non prevedendo la normativa in materia di partenariato pubblico privato uno schema rigido o ben definito, il corretto inquadramento dell operazione di partenariato pubblico privato anche ai fini contabili di ciascuna operazione non può che scaturire da un attenta valutazione, caso per caso, delle singole fattispecie e che gli Enti nella redazione del capitolato prestazionale, del bando di gara e delle conseguenti clausole contrattuali dovranno utilizzare capacità di valutazione delle diverse categorie di rischio, onde fissare in maniera certa, trasparente e conforme ai criteri elaborati in sede europea la distribuzione dei rischi e dei rendimenti sottostanti il contratto di partenariato pubblico privato. Lo stesso orientamento viene ribadito nel parere n Corte dei Conti Sez. Regionale di Controllo per la Lombardia nel quale viene espresso che alla luce dei sopra ribaditi principi, l Ente richiedente dovrà valutare se la prospettata operazione di leasing in costruendo integri una forma di partenariato pubblico privato in senso proprio, ovvero, sostanzialmente, di indebitamento; una volta qualificata in concreto l effettiva natura, l Amministrazione dovrà applicare all operazione il corrispondente regime giuridico come detto in precedenza. Nel parere sopracitato la Corte dei Conti Sez. Regionale di Controllo per la Lombardia richiama dunque la possibilità di utilizzo del metodo patrimoniale solamente se l operazione si configura come PPP, altrimenti, viene confermato che: appare significativo che il recente D.P.C.M. del 28 dicembre 2011 sulla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, ferma la portata fisiologicamente limitata in termini di latitudine oggettiva (in quanto riferita ai soli enti che partecipano alla sperimentazione) e di temporaneità, propenda in questo senso in termini generali: per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, come previsto dal SEC 95, dallo IAS 17 e dalla giurisprudenza consolidata, il leasing finanziario ed i contratti assimilati costituiscono debito che finanzia l investimento. Nel corso della sperimentazione di cui all articolo 35 del decreto 118 del 2011, in attesa dell aggiornamento della definizione dell indebitamento di cui all art. 3, comma 17 della legge 350/2003 ad opera dei decreti legislativi integrativi e correttivi previsti dall articolo 2, comma 7, della legge n. 42 del 2009, il leasing finanziario e le operazioni assimilate sono registrate con le medesime scritture utilizzate per gli investimenti finanziati da debito. Le operazioni di leasing finanziario sono contabilizzate secondo il cosiddetto metodo finanziario al fine di rilevare sostanzialmente che l ente si sta indebitando per acquisire un bene. (cfr. punto 3.25 dell allegato 2 principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria). L Unità tecnica finanza di progetto (UTFP), incardinata presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE), entro il 31 luglio di ogni anno, redige la Relazione analitica sull attività svolta nell anno precedente, da sottoporre al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), il quale - dopo averne preso atto - la trasmette ai due rami del Parlamento. Nella relazione 2013, UTFP rimarca che con riferimento a operazioni Eurostat, come indicazione generale, gli asset oggetto dei contratti di PPP non siano classificati come attivi pubblici e, pertanto, non debbano essere registrati nel bilancio pubblico quando vi sia un sostanziale trasferimento dei rischi di progetto al privato. 1920 Viene inoltre sottolineato che nel novembre 2013 è stata pubblicata, sul sito web dell Eurostat, la nuova versione del Manuale sul disavanzo e sul debito pubblico (MGDD Manuale ), che reca alcuni importanti aggiornamenti nel capitolo dedicato alle Public Private Partnership (cfr. parte VI capitolo 4 del Manuale). Al fine di fornire maggiori chiarimenti e indicazioni per una corretta classificazione on/off balance di un asset oggetto di un contratto di PPP, il capitolo recepisce alcune novità regolamentari, introdotte da Eurostat, sulla base dei contenuti del nuovo Sistema Europeo dei Conti (ESA10) che, a partire dal 1 settembre 2014, sostituisce l ESA95 precedentemente in vigore. In coerenza con quanto previsto nella decisione Eurostat del 2004, nella versione del MGDD di novembre 2013 è stato confermato il criterio dei rischi, già riportato nelle precedenti versioni, quale criterio di base per la decisione relativa al trattamento statistico e contabile delle operazioni di PPP. Sulla base delle novità introdotte dall ESA2010 e recepite nel nuovo Manuale, è oggi esplicito considerare sufficiente il trasferimento al partner privato della maggioranza dei rischi e dei benefici, al fine di contabilizzare off balance una infrastruttura oggetto del contratto di PPP. La nuova edizione del MGDD mantiene, nondimeno, l impostazione per la quale i fattori relativi a: il finanziamento pubblico dei costi di investimento (con particolare riferimento al criterio operativo della maggioranza del 50 per cento dell investimento complessivo), la presenza di garanzie pubbliche, le clausole di fine contratto in caso di risoluzione anticipata e il valore di riscatto dell asset a fine concessione debbano essere considerati quali criteri di decisione non più residuali, ma sostanziali ai fini della valutazione dell allocazione dei rischi di progetto. A tal proposito, con riferimento alle garanzie prestate dall amministrazione al partner, l MGDD del 2013 estende l applicazione delle regole, in materia, anche ai casi in cui un amministrazione fornisca una garanzia al partner non direttamente legata al debito contratto in relazione a uno specifico progetto in PPP. Tale fattispecie si identifica, in particolare, nel caso in cui la Pubblica Amministrazione presta una garanzia rivolta alla copertura degli impegni assunti da una società coinvolta in diverse attività, che non si limitano soltanto a quelle previste nell'ambito del contratto di PPP. Il Rapporto 2013 sul coordinamento della finanza pubblica, approvato dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti con deliberazione n. 6/2013 del 23/05/2013, aggiunge che l esclusione del rischio a carico dell Amministrazione non può coesistere con l assunzione di un contributo in conto capitale maggioritario a carico dell Amministrazione stessa, con la concessione di una garanzia pubblica che copra integralmente il debito, con clausole contrattuali relative alla rescissione del contratto di PPP che prevedano il pagamento di un indennizzo da parte dell Amministrazione, con l allocazione dell asset alla fine del contratto che determini la contabilizzazione on balance. La nuova versione del SEC 95, pubblicata da Eurostat ad ottobre 2012,individua le differenti forme di finanziamento pubblico: l apporto di capitale di rischio (equity) o di capitale di credito (finanziamento bancario), oltre alle altre tradizionali forme di contribuzione pubblica in conto capitale. In tutti questi casi, il SEC 95 prevede che quando il costo del capitale è prevalentemente coperto dalla pubblica amministrazione (in misura superiore al 50 per cento), questa assuma la maggioranza dei rischi e l asset vada contabilizzato on balance. 2021 Anche le garanzie, ove assicurino l integrale copertura del debito o un rendimento certo del capitale investito dal privato, e unitamente al contributo pubblico, superino il 50 per cento del costo dell opera, determinano la contabilizzazione dell asset on balance. Il trattamento contabile delle forme pure di PPP consente, quindi, di non considerarle, almeno in astratto, quali forme di indebitamento, anche se l ampio margine lasciato all autonomia negoziale può rendere difficoltoso profilare una ripartizione dei rischi coerente con lo schema delineato nella decisione Eurostat. In relazione all avvenuta emanazione del Decreto Legislativo 10/8/2014, n. 126 che ha approvato la versione definitiva delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli enti locali di cui al D.Lgs. 23/6/2011 n. 118 e l'articolo 75 Adeguamento della definizione di indebitamento, che ha ampliato il novero delle operazioni che rientrano il tale fattispecie, viene precisato che le operazioni di leasing finanziario ( quindi operazioni di leasing senza elementi contrattuali riconducibili al PPP) sono considerate ON BALANCE. I diversi pareri delle varie sez regionali della Corte dei Conti chiamate in veste consultiva, richiamando il principio contabile internazionale IAS 17 che prevede per il Leasing Finanziario che la spesa impegnata per il pagamento dei canoni sia da ricondurre, in parte, al Titolo III (spese per rimborso prestiti), in relazione alla quota di capitale rimborsato e, in relazione alla quota di interessi, al Titolo I (spese correnti), andando a incidere sul limite di indebitamento stabilito dall art. 204 T.U.E.L.. Ne consegue, dunque, che la locazione finanziaria graverà, quale operazione volta alla provvista di capitale, sui limiti di spesa e su quelli di indebitamento dell ente. E dunque di fondamentale importanza definire quali operazioni rientrano nella fattispecie di leasing finanziario secondo lo IAS17 e dunque soggette alla contabilizzazione con il metodo finanziario. Lo IAS 17 definisce Il leasing come un contratto per mezzo del quale il locatore trasferisce al locatario, in cambio di un pagamento o di una serie di pagamenti, il diritto all utilizzo di un bene per un periodo di tempo stabilito. Esso non trasferisce la proprietà del bene ma solo il diritto al suo utilizzo. Esso è pertanto assimilabile, almeno in prima approssimazione e da un punto di vista formale, a un contratto di utilizzazione di cose altrui. Esistono diversi tipi di leasing, differenti a seconda delle diverse clausole contenute nel contratto, ma ai fini contabili, secondo quanto stabilito dallo IAS 17, si identificano due categorie, il leasing finanziario e quello operativo, a seconda della sostanza dell'operazione. Quando in un'operazione di locazione chi usa il bene ne ha anche le responsabilità e i rischi connessi alla proprietà, indipendentemente dal fatto che effettivamente la proprietà dello stesso è passata o passerà dal locatore al locatario, l'operazione è da contabilizzare come un leasing finanziario. In tutti gli altri casi l'operazione si contabilizza come un leasing operativo. Il leasing operativo è un leasing che non possiede le caratteristiche che ne permettano la classificazione come leasing finanziario. In genere un leasing è classificato come operativo quando sostanzialmente non trasferisce tutti i rischi e i benefici connessi alla proprietà. Il locatario ha il diritto all'utilizzo del bene ed è obbligato al pagamento dei canoni per un periodo prefissato. 2122 Al fine di accertare la natura dell operazione di leasing è necessario dunque rifarsi a quanto previsto nei principi contabili dello IAS17, richiamati nei principi contabili Italiani. Infatti, lo IAS17, oltre al ribadire che la principale discriminante tra le due tipologie di leasing sia il trasferimento dei rischi legati alla proprietà, fornisce ulteriori dettagli su quali operazioni siano configurabili come leasing finanziario. Secondo lo IAS 17, la classificazione di un contratto di leasing come finanziario può basarsi sulla presenza di uno degli elementi indicati in seguito mentre il leasing operativo riguarda tutte le fattispecie non rientranti nel leasing finanziario: il leasing trasferisce la proprietà del bene al locatario al termine del contratto di leasing; il locatario ha l'opzione di acquisto del bene ad un prezzo che ci si attende sia sufficientemente inferiore al fair value (valore equo) alla data in cui si potrà esercitare l'opzione, cosicché, all'inizio del leasing, è ragionevolmente certo che essa sarà esercitata; la durata del leasing copre la maggior parte della vita economica del bene anche se la proprietà non è trasferita; all'inizio del leasing il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing equivale almeno al fair value (valore equo) del bene locato; i beni locati sono di natura così particolare che solo il locatario può utilizzarli senza importanti modifiche. Dai criteri riportati si può notare che molti di essi già in precedenza erano stati indicati dalle varie Sez. Regionali di Corte dei Conti. La Sez. Regionale di Controllo per la Lombardia /2009/PRSE riporta, in merito alla possibilità di utilizzo del diritto di superficie, che Valutando il contenuto del diritto di superficie, potrebbe ammettersi l utilizzo di questo strumento purchè il diritto reale sia concesso per un periodo considerevolmente più lungo rispetto a quello previsto per il contratto di locazione finanziaria, cosicchè nel momento in cui spira il termine del contratto di leasing il bene conservi un apprezzabile valore di mercato che, al contrario, verrebbe meno ove vi fosse coincidenza tra scadenza del contratto di locazione finanziaria e diritto di superficie. Infatti, in quest ultimo caso, nel momento in cui cessa il diritto di superficie l ente pubblico non solo riacquista la piena proprietà dell area ma anche quella dell opera realizzata sulla stessa, indipendentemente dall esercizio del diritto di opzione e, addirittura, anche nel caso in cui non intendesse esercitare l opzione. Pertanto i criteri IAS17 relativi al trasferimento della proprietà sono stati sempre considerati nelle operazioni di leasing in partenariato tant è che non vi è automatico ritorno della proprietà alla cessazione del contratto di principale di leasing. Inoltre, in riferimento al valore economico dell opzione di acquisto, va sottolineato che vi è stato il progressivo allineamento a quanto previsto dallo IAS17 grazie all innalzamento della percentuale dell opzione di riscatto. 2223 Le prime operazioni di leasing prevedevano un riscatto simbolico attorno all 1% del capitale finanziato oppure del totale dei lavori. Questa impostazione rendeva di fatto impraticabile la natura stessa dell opzione di riscatto poiché, il valore simbolico, rendeva di fatto obbligato il riscatto, facendone perdere il proprio significato. La percentuale di riscatto del 10% del capitale finanziato oppure del totale dei lavori rende di fatto coerente l operazione di Partenariato Pubblico Privato con i principi dello IAS17 in modo tale da non rendere il ricatto una mera formalità. Va comunque detto che i raffronti con il fair value, in particolare se da rilevarsi alla fine contrattuale, sono conditi da una serie di variabili ed incertezze ad oggi non assolutamente quantificabili. Si potrebbe presumere che alla fine contrattuale, qualora l ente dovesse porre sul mercato il bene, la perizia difficilmente sarebbe proposta al criterio del costo. Si potrebbe pensare dunque che, almeno per il fare value di fine contratto, il criterio al costo di ricostruzione non corrisponda alla tipologia più adatta. In breve, il summenzionato criterio si riferisce al valore dell area di pertinenza dell edificio, considerata libera da ogni costruzione, ai costi di costruzione di un edificio con caratteristiche simili e ai fattori di aggiustamento tenendo in considerazione il deprezzamento e l usura. Sarebbe dunque forse maggiormente coerente un criterio di perizia basato su un metodo finanziario, il quale risponde alla logica che un investimento prevede dei flussi finanziari negativi in un primo periodo e a seguire dei flussi di cassa positivi nella gestione e sviluppo del processo. Tuttavia, il fattore temporale da considerarsi, così distante da t0, non rende plausibile ad oggi un dato che possa essere considerato considerevolmente certo o quantomeno accettabile. Rimane dunque la considerazione della percentuale di riscatto del 10% del totale da finanziare come ipotesi plausibile e non in contrasto con quanto previsto da IAS 17. Per quanto concerne la durata utile del bene, si può tranquillamente ipotizzare che sia sufficientemente superiore alla durata del contratto di leasing (i beni di natura simile hanno durate che si presumono di 40/50 anni se non maggiori) e che il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing non sia corrispondente al fair value (valore equo) iniziale del bene locato. Secondo il paragrafo 32 degli IAS, recepito dagli organismi comunitari e successivamente dall Organismo Italiano di Contabilità (OIC), il fair value è formalmente definito come «il corrispettivo al quale un attività può essere ceduta o una passività può essere trasferita in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili». Non si tratta necessariamente di un prezzo di mercato, anche se, laddove un prezzo negoziato su mercati ufficiali esista, esso deve essere comunque preso come base della valutazione. Inoltre l asset in questione non rientra nella fattispecie di beni di natura così particolare che solo il locatario può utilizzarli senza importanti modifiche. Va infine sottolineato che non ricorre nessuna tipologia di garanzia/contributo pubblico che riporti l operazione al di fuori dell ambito del PPP. 2324 Concludendo, le operazioni di cui all art 160 bis del D.Lgs 163/2006 (Leasing), qualora contrattualmente riprendano gli schemi tipici di Leasing finanziario sono da considerarsi a tutti gli effetti come operazioni di debito secondo quanto previsto dallo IAS 17. Qualora invece le operazioni di cui all art 160 bis del D.Lgs 163/2006 (Leasing) siano corrispondenti a schemi di PPP (con il completo trasferimento dei rischi EUROSTAT 2004) e non presentino elementi riconducibili a leasing finanziario (e dunque riconducibili a tipologie di Leasing operativo ) sono classificate OFF-BALANCE con l inserimento del canone come spesa corrente per l utilizzo di beni di terzi. Dunque, qualora l operazione posta in essere dal Comune di Orbassano venga strutturata in modo tale da essere riconducibile a schemi tipici di PPP, senza elementi figurativi di Leasing finanziario, è utilizzabile la metodologia di contabilizzazione patrimoniale con inserimento del canone in spesa corrente senza che l operazione costituisca debito per l ente. IAS 17 LEASING FINANZIARIO LEASING OPERATIVO SI DEBIT O NO Senza elementi riconducibili a leasing finanziario Leasing NON in PPP (Art 160 bis D.Lgs 163/2006) Leasing in PPP (Art 160 bis D.Lgs 163/2006) 24 Vedere altro
Sistemi di realizzazione delle opere pubbliche e strumenti di finanziamento: dall appalto al partenariato pubblico privato Relazione tenuta al Convegno Appalto pubblico: chance di sviluppo efficiente, Dettagli Finanza di Progetto 100 domande e risposte
Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica Finanza di Progetto 100 domande e risposte Edizione 2009 Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica Dettagli Una Guida ai PPP. Manuale di buone prassi
European PPP Expertise Centre European PPP Expertise Centre European PPP Expertise Centre European PPP Expertise Centre Manuale di buone prassi rifi Unità Tecnica Finanza di Progetto Manuale di buone Dettagli ENERGIA EOLICA E FOTOVOLTAICA. Documento di consultazione. Il ruolo degli enti locali: problematiche connesse alle operazioni poste in essere.
ENERGIA EOLICA E FOTOVOLTAICA Documento di consultazione Il ruolo degli enti locali: problematiche connesse alle operazioni poste in essere. Sommario 1. L ente locale come soggetto autorizzatore o concedente Dettagli CAPITOLO II IL SISTEMA CONCESSORIO. 1. La riserva allo stato e il sistema concessorio e autorizzatorio di pubblica sicurezza
CAPITOLO II IL SISTEMA CONCESSORIO 1. La riserva allo stato e il sistema concessorio e autorizzatorio di pubblica sicurezza Il legislatore ha previsto, da un lato, la riserva in favore dello Stato in materia Dettagli 10 TEMI PER MIGLIORARE IL RICORSO ALLA FINANZA DI PROGETTO
UNITÀ TECNICA FINANZA DI PROGETTO 10 TEMI PER MIGLIORARE IL RICORSO ALLA FINANZA DI PROGETTO ( L accerchiamento della Merloni ) ROMA, FEBBRAIO, 2005 Documento UFP BOZZA PROVVISORIA 25 FEBBRAIO 2005 INDICE Dettagli IL BILANCIO SOCIALE DOCUMENTI DI RICERCA N 10 LA RENDICONTAZIONE SOCIALE PER LE AZIENDE NON PROFIT
IL BILANCIO SOCIALE DOCUMENTI DI RICERCA N 10 LA RENDICONTAZIONE SOCIALE PER LE AZIENDE NON PROFIT IL BILANCIO SOCIALE DOCUMENTI DI RICERCA N 10 LA RENDICONTAZIONE SOCIALE PER LE AZIENDE NON PROFIT DOCUMENTIDIRICERCA Dettagli LA FINANZA DI PROGETTO Avv. Daniele Spinelli
LA FINANZA DI PROGETTO Avv. Daniele Spinelli 1 - LA FINANZA DI PROGETTO NELLA LEGISLAZIONE ITALIANA L istituto della finanza di progetto è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla L. n. 415/1998 (Merloni Dettagli Relazione al CIPE sull'attività svolta nel 2012 2007 dall'unità Tecnica Finanza di Progetto (UTFP) dall'unità Tecnica Finanza di Progetto (UTFP)
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica Relazione al CIPE sull'attività svolta nel 2012 2007 dall'unità Tecnica Finanza di Progetto (UTFP) dall'unità Tecnica Finanza Dettagli ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO TOSCANE E ATTIVITÀ COMMERCIALI: POSSIBILI MODELLI ORGANIZZATIVI
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO TOSCANE E ATTIVITÀ COMMERCIALI: Luglio 2009 Responsabile del progetto di ricerca Prof. LUCA BAGNOLI Il gruppo di ricerca è composto da Luca Bagnoli, Mario Di Bella e Giacomo Dettagli TECNICHE DI RIDUZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) E CARTOLARIZZAZIONE
Vigilanza Creditizia e Finanziaria RECEPIMENTO DELLA NUOVA REGOLAMENTAZIONE PRUDENZIALE INTERNAZIONALE (NUOVO ACCORDO SUL CAPITALE DI BASILEA E NUOVA DIRETTIVA U.E. SUI REQUISITI DI CAPITALE DELLE BANCHE Dettagli LINEE GUIDA SULL AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE RELATIVE ALLO SVILUPPO RURALE E A INTERVENTI ANALOGHI
RETE RURALE NAZIONALE Commissione Europea 2 0 0 7-2 0 1 3 LINEE GUIDA SULL AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE RELATIVE ALLO SVILUPPO RURALE E A INTERVENTI ANALOGHI DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO Direzione Dettagli CAPITOLO IV I SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLE GARE
CAPITOLO IV I SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLE GARE SOMMARIO: 1. L art. 34 del Codice degli appalti: elencazione dei soggetti ammessi alla gara. - 2. Consorzi tra società cooperative di produzione e Dettagli Roma, 29-30 settembre 2011 Chiara Alberti Regione Emilia-Romagna
Roma, 29-30 settembre 2011 Regione Emilia-Romagna abrogativo ed alla luce dell articolo 4 del decreto legge n. 138, Premessa Art. 23 bis La complessa quanto delicata materia dei servizi pubblici locali Dettagli I PRINCIPI CONTABILI PER GLI ENTI LOCALI
MINISTERO DELL INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE OSSERVATORIO PER LA FINANZA E LA CONTABILITÀ DEGLI ENTI LOCALI I PRINCIPI CONTABILI PER Dettagli Linee guida per l affidamento dei servizi attinenti all architettura all ingegneria Relazione AIR
Autorità Nazionale Anticorruzione Linee guida per l affidamento dei servizi attinenti all architettura all ingegneria Relazione AIR 1. Le ragioni dell intervento dell Autorità L Autorità, a seguito di Dettagli CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME ISTITUTO PER L'INNOVAZIONE E TRASPARENZA DEGLI APPALTI E LA COMPATIBILITA AMBIENTALE
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME ISTITUTO PER L'INNOVAZIONE E TRASPARENZA DEGLI APPALTI E LA COMPATIBILITA AMBIENTALE STRUMENTI A SUPPORTO DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI PER LA REALIZZAZIONE Dettagli ATTO DI INDIRIZZO LINEE GUIDA E SCHEMI PER LA REDAZIONE DEI BILANCI DI ESERCIZIO AGENZIA PER LE ONLUS DEGLI ENTI NON PROFIT
AGENZIA PER LE ONLUS ATTO DI INDIRIZZO ai sensi dell art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329 LINEE GUIDA E SCHEMI PER LA REDAZIONE DEI BILANCI DI ESERCIZIO DEGLI ENTI NON PROFIT Approvato Dettagli Tesi di Master. Andrea Contini
Master in Analisi delle Politiche Pubbliche (MAPP) Corep, Corso Trento 13, 10128 Torino, tel. 011 197 03 730, fax 011 5645110 E-mail: mapp@corep.it 9ª edizione: 2009-2010 Tesi di Master Andrea Contini Dettagli LINEE GUIDA PER GLI AFFIDAMENTI DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA
Programma Operativo Governance e Azioni di Sistema FSE 2007 2013 Obiettivo 1 Convergenza Asse E Capacità istituzionale Progetto di supporto e affiancamento operativo a favore degli Enti Pubblici delle Dettagli Servizi pubblici locali di rilevanza economica. Relazione Ex Art. 34, Comma 20 E 21 Del D.L. 179/2012 Convertito In L.221/2012
Servizi pubblici locali di rilevanza economica. Relazione Ex Art. 34, Comma 20 E 21 Del D.L. 179/2012 Convertito In L.221/2012 Contesto giuridico La norma di cui all art. 34 del D.L. 179/2012, convertito Dettagli I MODELLI PROCEDURALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE
I MODELLI PROCEDURALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE di Andrea Missori aggiornamento: febbraio 2013 This work is licensed under the Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere Dettagli INDAGINE CONOSCITIVA SULLE TEMATICHE RELATIVE AGLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Sezioni riunite in sede di controllo INDAGINE CONOSCITIVA SULLE TEMATICHE RELATIVE AGLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI VI COMMISSIONE PARLAMENTARE Maggio 2015 INDAGINE CONOSCITIVA SULLE TEMATICHE RELATIVE Dettagli Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Documento di lavoro
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Documento di lavoro Questioni interpretative concernenti l affidamento dei servizi assicurativi e di intermediazione assicurativa Dettagli CAPITOLO XII LA FASE CONTRATTUALE
CAPITOLO XII LA FASE CONTRATTUALE SOMMARIO: 1. Le attività prodromiche alla stipula del contratto. - 2. La consegna dei lavori, servizi e forniture. - 3. Il corrispettivo del contratto d appalto. L invariabilità Dettagli 18. PARTECIPAZIONI ISCRITTE TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
CONTENUTO 18. PARTECIPAZIONI ISCRITTE TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE CONTENUTO L utilizzo durevole è il criterio per classificare le partecipazioni come immobilizzazioni finanziarie. Le tipologie Dettagli Prima lettura delle nuove norme in materia di appalti pubblici contenute nel D.L. n. 66/2014
Istituto per l innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale Prima lettura delle nuove norme in materia di appalti pubblici contenute nel D.L. n. 66/2014 Il presente documento intende Dettagli Il Rapporto annuale sulla formazione nella pubblica amministrazione giunge quest anno alla sua quindicesima edizione.
Autorità Nazionale Anticorruzione VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI Revisione ed aggiornamento della determinazione del 7 luglio 2010, n. 5 Linee guida per l affidamento dei servizi attinenti all architettura Dettagli 2016 © DocPlayer.it Privacy Policy | Condizioni del servizio | Feed-back