Source: https://docplayer.fi/104745250-Virtain-kaupunki-tekninen-toimi-urakkaohjelma-paallysteurakka-2018.html
Timestamp: 2019-12-13 00:02:40+00:00
Document Index: 22821884

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'KKO ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Virtain kaupunki Tekninen toimi. URAKKAOHJELMA Päällysteurakka PDF Free Download
Download "Virtain kaupunki Tekninen toimi. URAKKAOHJELMA Päällysteurakka 2018"
1 1 Virtain kaupunki Tekninen toimi URAKKAOHJELMA Päällysteurakka 2018
2 2 SISÄLTÖ 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Rakennuttaja Tilaaja Rakennuskohde 4 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS Urakkamuoto Maksuperuste Urakkasuhteet 5 3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakkarajat Sivuvelvollisuudet Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet Työmaapalvelut Työmaan johtovelvollisuudet 6 4. TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA Tilaajan suoritusvelvollisuus 6 5. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT Sopimusasiakirjat Määrälaskenta Sopimusasiakirjojen julkisuus 8 6. URAKKA-AIKA Suoritusaika Töiden aloitus Töiden valmistuminen Välitavoitteet Viivästyssakko 8 7. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET Urakoitsijan vakuudet Rakennusajan vakuus Takuuaika ja takuuajan vakuus Tilaajan vakuudet Vakuutukset Rakennuskohteen vakuuttaminen 10
3 3 8. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko Ennakko Hintasidonnaisuudet Laskujen maksuaika ORGANISAATIOT Tilaajan organisaatio/edustajat Urakoitsijan organisaatio/edustajat YHTEISET TOIMITUKSET Katselmukset Työmaakokoukset Työmaapäiväkirja Vastaanottotarkastus Takuutarkastus LAADUNVARMISTUS Tilaajan laadunvarmistus Urakoitsijan laadunvarmistus RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Työvoimamääräykset Ilmoitukset lääninverovirastolle Työkohteeseen tutustuminen 13
4 4 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 RAKENNUTTAJA 1.2 TILAAJA Rakennuttaja on Virtain kaupungin tekninen osasto. Tilaaja on Virtain kaupunki 1.3 RAKENNUSKOHDE Rakennuskohde muodostuu Virtain keskustan kaava-alueen eri puolilla olevista pihoista. 2 URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 2.1 URAKKAMUOTO 2.2 MAKSUPERUSTE Urakka on kokonaisurakka. Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvät yksikköhinnat sekä tilatut ja toteutuneet työmäärät. Määrät tarkistetaan työsuoritusten yhteydessä ja urakkahinta muodostuu mittauksessa hyväksyttyjen työmäärien ja sopimuksen mukaisten yksikköhintojen perusteella. 2.3 URAKKASUHTEET Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana. 3 URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 3.1 PÄÄSUORITUSVELVOLLISUUS Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakkaan kuuluu kohteiden päällystys- ja pohjatyöt tässä urakkaohjelmassa esitetyssä laajuudessa. Ilmoitetut pinta-alat, tonnimäärät yms. ovat likimääräisiä ja ilmoittavat suuruusluokan. Päällystetyypistä riippumatta urakoitsija laatii tai laadituttaa ehdotuksen suhteituksesta eli rakeisuudesta sekä sideaine- ja täytejauhepitoisuudesta (
5 5 mahdolliset lisäaineet mukaan lukien ) sen mukaan, mitä tarjouspyyntöasiakirjoissa sanotaan. Suhteitusehdotus tulee hyväksyttää tilaajalla ennen massan valmistusta. Tilaaja/rakennuttaja pidättää itsellään oikeuden lisätä, supistaa tai muuttaa työn laajuutta tai kohteita vielä urakan aikana. Urakkaan kuuluu tämän urakkaohjelman kohdassa 5.1 esitettyjen asiakirjojen mukaan tehtyinä seuraavat työt. Kaikki valmiin päällysteen edellyttämät hankinnat ja työt lähtösaumojen jyrsintöineen. Kohteet ja arvioidut työmäärät: - Kitusenkulman teollisuushallin piha ja tiet Ab 16/ m² - Liskintien katoksen sisäpuoli ja ympäristö Ab 16/ m² - Ylä-asteen viipalekoulun piha Ab 16/ m² - Keskuskeittiön piha ja parkki alue Ab 16/ m² Luettelo on likimääräinen kohteiden ja työmäärien suhteen. Niistä sovitaan tarkemmin sopimusneuvottelussa. Keskuskeittiön piha ja parkkialueen päällystystyö tehdään aikaisintaan syyskuun aikana tai toteutus tapahtuu keväällä Mikäli kohde siirtyy vuoden 2019 kevääseen hinta sidotaan bitumihintaindeksiin Urakkarajat Päällysteen sekä sitomattomien kerrosten lopullisen tason ja muotoilun tekee päällysteurakoitsija. Myös kaivon kansien ja venttiilihattujen ja vastaavien asennus/säätö uuden tason vaatimalla tavalla kuuluu urakkaan. 3.2 SIVUVELVOLLISUUDET Sivuvelvollisuudet ovat YSE 2 :n mukaiset Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa selvitys sopijapuolen lakisääteisten velvoitteiden noudattamisesta. Tiedot, todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea ( 3 ) kuukautta vanhempia. Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle mahdollisten aliurakoitsijoiden vastaavat selvitykset, mitkä siltä itseltään on vaadittu. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Tilaajalla/rakennuttajalla on oikeus hylätä sellainen urakoitsija, aliurakoitsija tai näiden alihankkija, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä.
6 6 Urakan kestäessä yli 6 kk on urakoitsijan esitettävä verovelkatodistus ja ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä 6 kuukauden välein. Maksujen laiminlyöminen on urakkasopimuksen purkuperuste. 3.3 TYÖMAAPALVELUT Tilaaja luovuttaa korvauksetta urakoitsijan käyttöön työkohteissa niiden toteuttamiseksi välittömästi tarvittavat alueet. Alueesta ja sen käytöstä on sovittava etukäteen rakennuttajan kanssa. Vastuu työkohteesta ja sen ylläpidosta siirtyy urakoitsijalle työn alkaessa tai sovitusta työn alkamisajankohdasta ja päättyy, kun tilaaja on työsuorituksen hyväksynyt. Urakoitsijan tulee itse hankkia muiden tarvitsemiensa alueiden käyttöoikeudet. 3.4 TYÖMAAN JOHTOVELVOLLISUUDET Työmaan johtovelvollisuuksista vastaa päällystysurakoitsija. 4 TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 4.1 TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Tilaaja ei suorita rakennuskohteessa urakka-aikana rakennustöitä eikä urakkaan sisälly tilaajan hankintoja. 5 URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 5.1 SOPIMUSASIAKIRJAT Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava: A KAUPALLISET ASIAKIRJAT a) urakkasopimus tai tilaus ja tilausvahvistus b) tarjouskatselmuspöytäkirja c) rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 d) tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset e) urakkaohjelma f) turvallisuusasiakirja g) asfalttiurakan asiakirjat 2005, arvonmuutosperusteet h) kunnallisteknisten töiden määrämittausperusteet KM 02 i) tarjous liitteineen B TEKNISET ASIAKIRJAT
7 7 j) asfalttiurakan asiakirjat 2005, yleinen työselitys k) asfalttinormit 2000 lisälehtineen selostukset l) kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys KT 02 m) Suomen kunnallistekniikan yhdistyksen julkaisu 19/99 Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueilla n) sopimuspiirustukset 5.2 MÄÄRÄLASKENTA Rakennuttajan laatima määräluettelo ( k ) on likimääräinen ja urakoitsijan on tarjouksessaan varauduttava määrien lisääntymiseen tai vähenemiseen tai suorituksen muuhun muuttamiseen. 5.3 SOPIMUSASIAKIRJOJEN JULKISUUS Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten asiakirjojen julkisuutta koskevia ja kuntalain säännöksiä. 6 URAKKA-AIKA 6.1 SUORITUSAIKA Töiden aloitus Urakoitsijalla on oikeus aloittaa työt heti kun tilaaja on antanut aloittamiseen kirjallisen luvan (poikkeus YSE 17 ) Töiden valmistuminen Välitavoitteet Urakan on oltava valmiina ja ilmoitettuna vastaanottotarkastukseen viimeistään Välitavoitteita ei ole. 6.2 VIIVÄSTYSSAKKO Viivästyssakko on kultakin työpäivältä, jonka urakka myöhästyy urakkasopimuksessa mainitusta valmistumisesta, 0,05 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Välitavoitteen viivästyssakko on sama ja lasketaan sitä koskevan kohteen tarjoushinnasta.
8 8 7 VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 7.1 URAKOITSIJAN VAKUUDET Rakennusajan vakuus Urakoitsijan on annettava rakennuttajalle tämän hyväksymä rakennusajan vakuus, joka on 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Rakennusajan vakuuden on oltava voimassa: a) urakkasopimuksen kaikinpuolisesta täyttämisestä b) viivästyssakon suorittamisesta c) niiden vahinkojen korvaamiseksi, jotka johtuvat urakoitsijan korvausvelvollisuudesta kolmannelle osapuolelle, jolle tilaaja/rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle heti, kun urakka on kokonaisuudessaan otettu vastaan - kun vastaanottotarkastuspöytäkirja on allekirjoitettu - kun takuuajan vakuus on asetettu - kun mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle henkilölle, jolle rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen sekä - kun rakennuttajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen vakuus niiden selvittämiseksi ja suorittamiseksi on asetettu Takuuaika ja takuuajan vakuus Takuuaika on kaksi vuotta. Takuuajan vakuudeksi urakoitsijan on annettava rakennuttajalle tämän hyväksymä vakuus, joka on 2 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan siitä, ettei takuun antaja vapaudu velvollisuuksistaan ennen, kuin sopimuspuolten keskeiset suhteet ovat täysin selvät siinäkään tapauksessa, että sopimus puretaan YSE 98, :n perusteella. 7.2 TILAAJAN VAKUUDET 7.3 VAKUUTUKSET Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta Rakennuskohteen vakuuttaminen Urakoitsijan tulee ottaa rakennuskohteelle YSE 38 :n mukaiset vakuutukset. 8 TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS
9 9 8.1 URAKKAHINNAN MAKSAMINEN Urakkahinta muodostuu mitattujen suoritemäärien ja sopimuksenmukaisten yksikköhintojen perusteella. Neliömetrihinta ( /m2 ) muunnetaan tonnihinnaksi ( /t ) teoreettisen massamenekin mukaisesti Maksuerätaulukko Ennakko Urakkasopimukseen ei laadita maksuerätaulukkoa. Maksut suoritetaan YSE 40 :n mukaan. Kuitenkin jokaisen valmistuneen työvaiheen mukaisesta laskusta pidätetään 10 % urakan viimeiseksi maksueräksi. Se maksetaan, kun työ on täysin valmis, vastaanottotarkastus pidetty, urakka vastaanotettu ja takuuajan vakuus jätetty tilaajalle. Ennakkomaksua ei suoriteta. 8.2 HINTASIDONNAISUUDET Urakkahintaa ei sidota indeksiin. Valtiovallan lainsäädännöllisistä toimenpiteistä johtuvat muutokset otetaan huomioon alan yleisen käytännön mukaan. Valtiovallan lainsäädännöllisten toimenpiteiden katsotaan tulleen asianosaisten tietoon, kun ne on julkaistu Suomen Säädöskokoelmassa. Sideaineen hinnan muutosta ei oteta huomioon. 8.3 LASKUT JA MAKSUAIKA Urakoitsijan on huomioitava, että tähän urakkaan sovelletaan käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta. Laskujen maksuaika on 21 vrk siitä kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. 9 ORGANISAATIOT 9.1 TILAAJAN ORGANISAATIO/EDUSTAJAT Tilaajan toimivaltaiset edustajat ilmoitetaan sopimuksen teon yhteydessä. 9.2 URAKOITSIJAN ORGANISAATIO/EDUSTAJAT Urakoitsijaa pyydetään tarjouksessaan ilmoittamaan ketkä ovat tähän työhön ehdotettavat urakoitsijan edustaja ja vastaava työnjohtaja. Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämän työnjohdon.
10 10 10 YHTEISET TOIMITUKSET 10.1 KATSELMUKSET Rakennuttajan luovuttamat työalueet täsmennetään yhteisessä katselmuksessa TYÖMAAKOKOUKSET Työmaakokouksia pidetään tarvittaessa TYÖMAAPÄIVÄKIRJA Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa VASTAANOTTOTARKASTUS YSE 71 :n mukainen 10.5 TAKUUTARKASTUS Takuuajan puolivälissä pidetään YSE 74 :n mukaan 11 LAADUNVARMISTUS Valmiin päällysteen laatu sekä käytetyt materiaalit arvostellaan urakkaasiakirjojen mukaisesti TILAAJAN LAADUNVARMISTUS Rakennuttaja ottaa harkintansa mukaan ja kustannuksellaan tutkii sideainetäytejauhe- ja tartukeominaisuudet. Rakennuttajan suorittamat kokeet ja mittaukset eivät vähennä eivätkä korvaa urakoitsijan laadunvalvontaa URAKOITSIJAN LAADUNVARMISTUS Urakoitsijan on esitettävä tarjouksensa yhteydessä alustava laatusuunnitelma ja varauduttava tarkentamaan se ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista. Alustavassa laatusuunnitelmassa on esitettävä, miten työ- ja muu turvallisuus järjestetään ja taataan. Siinä esitetään turvalliseen toteutukseen liittyvät henkilövastuut, turvavarustus, -laitteet, työntekijöiden ammatillinen pätevyys ja turvallisuuden muu huomioiminen työjärjestelyissä. Työnaikainen laadun seuranta. Urakoitsija huolehtii kustannuksellaan laadun ohjaukseen, -varmistukseen ja laadun arvosteluun kuuluvasta näytteen otosta ja tutkimuksesta. Laadun arvostelussa otetaan huomioon vain sellaiset näytteet, joiden otosta ja
11 11 näytteenottopaikasta on sovittu rakennuttajan edustajan kanssa ja jotka on tutkittu yhteisesti sovitussa laboratoriossa. Kaikki massanäytteet ottaa ja tutkii (tutkituttaa) urakoitsija yhteisesti sovitussa laboratoriossa omalla kustannuksellaan ellei toisin sovita. Valmiin päällysteen tutkiminen Päällystysmassan koostumus tutkitaan ja arvostellaan massanäytteiden ja poranäytteiden perusteella. Asfalttinormien 2000 mukaisten näytemäärien lisäksi voi kumpi tahansa osapuoli tutkituttaa omalla kustannuksellaan lisäporanäytteitä esim. lajittumien tutkimiseksi mahdollisesti epäilyttävistä kohdista. Nämä tulokset otetaan laadun arvostelussa huomioon saman arvoisina, kuin muutkin näytteet, jos ottopaikoista on sovittu toisen osapuolen kanssa. Massamäärän, tyhjätilan ja mahdollisesti massan koostumuksen selvittämiseksi urakoitsija ottaa poranäytteet, paikkaa näytteenottoreiät ja toimittaa ne yhteisesti sovittuun laboratorioon. Näytteiden otossa noudatetaan menetelmää SFS-EN Varsinaisista laboratoriotutkimuskustannuksista vastaa tilaaja. Näytereikien paikkaus kuuluu urakoitsijan tehtäviin. Päällysteen lajittumat ja muut työvirheet arvostellaan seuraavana keväänä pidettävässä jälkitarkastuksessa. Urakan lopulliset arvonmuutokset tältä osin määrätään jälkitarkastuksessa todettujen seikkojen perusteella. 12 RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN Riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivät voi keskenään sopia ratkaistaan rakennuspaikkakunnan käräjäoikeudessa. 13 MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 13.3 TYÖVOIMAMÄÄRÄYKSET Urakoitsijan tulee antaa työvoimastaan tilaajalle ilmoitus ILMOITUKSET LÄÄNINVEROVIRASTOLLE Tilaaja pidättää itsellään oikeuden ilmoittaa lääninverovirastolle Virtain kaupungin kanssa urakkasopimuksen tehneiden urakoitsijoiden nimet ja urakka summat TYÖKOHTEESEEN TUTUSTUMINEN
12 12 Urakoitsijan on ennen tarjouksen tekemistä tutustuttava työkohteeseen. Mikäli hän sen jättää tekemättä ei hän voi vedota seikkoihin, jotka olisivat käyneet ilmi tutustumisen yhteydessä. Virrat Antti Salminen, rakennusmestari
MÄNTSÄLÄN KUNTA PÄÄLLYSTYSURAKKA 2017 URAKKAOHJELMA
MÄNTSÄLÄN KUNTA PÄÄLLYSTYSURAKKA 2017 URAKKAOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 RAKENNUTTAJA... 4 1.2 TILAAJA... 4 1.3 RAKENNUSKOHDE... 4 2 URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS...
MÄNTSÄLÄN KUNTA PÄÄLLYSTYSURAKKA 2015 URAKKAOHJELMA
MÄNTSÄLÄN KUNTA PÄÄLLYSTYSURAKKA 2015 URAKKAOHJELMA Mäntsälän kunta Urakkaohjelma 2 (19) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 RAKENNUTTAJA... 4 1.2 TILAAJA... 4 1.3 RAKENNUSKOHDE... 4