Source: http://docplayer.se/3477059-Projekt-slussens-val-av-upphandlingsform-baserat-pa-risker-och-mojligheter-mats-ricknas-2014-04-11.html
Timestamp: 2017-01-24 20:27:11+00:00
Document Index: 5082833

Matched Legal Cases: ['domstolen ', 'domstolen ', 'domstolen ', 'domstolen ', 'domstolen ', 'domstolen ', 'domstolen ', 'domstolen ', 'domstolen ', 'domstolen ', 'domstolen ', 'domstolen ', 'domstolen ', 'domstolen ']

⭐Projekt Slussens val av upphandlingsform baserat på risker och möjligheter. Mats Ricknäs
Projekt Slussens val av upphandlingsform baserat på risker och möjligheter. Mats Ricknäs
Download "Projekt Slussens val av upphandlingsform baserat på risker och möjligheter. Mats Ricknäs 2014-04-11"
1 Projekt Slussens val av upphandlingsform baserat på risker och möjligheter Mats Ricknäs2 Agenda Kort presentation av projektet Beskrivning av projektets förutsättningar Entreprenader inom delområden Frågor3 Slussen - en plats som förändrats4 DROTTNING KRISTINAS SLUSS 1642 POLHEMSLUSSEN 1755 NILS ERICSON-SLUSSEN 1850 KARL JOHAN-SLUSSEN 19355 Dagens anläggning är i dåligt skick6 Nu ska den femte slussen byggas7 Processen SLUSSEN Arkitekttävling 1 Arkitekttävling 2 Programsamråd Arkitektuppdrag Plansamråd Utställning och antagande BUSSTERMINALEN Flytt av bussterminal Plansamråd Utställning och antagande8 Organisation Projektchef Stab Projektcontroller Kommunikation Teknikansvarig övergripande teknikstöd Entreprenadplanering Upphandling Miljö Exploatering Delområde Land Delområde Vatten Delområde Berg9 Aktuellt läge i den formella processen Detaljplan Slussen Stadsbyggnads nämnd Kommunfullmäktige Länsstyrelsen Mark- och miljödomstolen Mark- och miljööverdomstolen Högsta domstolen Detaljplan Bussterminalen Stadsbyggnads nämnd Kommunfullmäktige Länsstyrelsen Mark- och miljödomstolen Mark- och miljööverdomstolen Högsta domstolen Miljödom Mark- och miljödomstolen Mark- och miljööverdomstolen Högsta domstolen Mmd upphävde detaljplanen. MmÖd gav ej prövningstillstånd. Staden och sakägare har överklagat10 Mark- och miljödomstolen upphävde detaljplanen för bussterminalen på formella fel: - Avsaknad av programsamråd - Samråd för avgränsning av MKB - Alternativredovisning - Förhållande till andra program (Rufs) - Ekonomiska överväganden11 Vad händer nu? Ny bussterminal i berget måste planläggas med ny detaljplan. Samling kring frågorna om den samlade bilden av kollektivtrafik till sydostsektorn. Staden, SL, Nacka bl.a. Byggstart i år. Trafik- och slussanläggning klar 2021.12 Tillfällig bussterminal Idag finns: 17 påstigningsplatser 3 avstigningsplatser 5 avstigningsplatser from avstigningsplatser påstigningsplatser från bred väderskyddad perrong13 Projektet fortsätter arbetet, info finns på hemsidan Upphandling av entreprenader fortsätter Slussenprojektet har två detaljplaner, en för Slussenområdet och en för bussterminalen. Detaljplan för Slussenområdet vann laga kraft i september förra året, vilket innebär att ombyggnaden av Slussen startar i år. Förfrågningsunderlag för entreprenaderna i delområde land och vatten kommer att skickas ut till anbudsgivare enligt tidigare planering. Prekvalificering för entreprenad SN 71 Slussanläggning med kajer samt SN 81 Konstbyggnad land pågår och förfrågningsunderlag för dessa kommer att skickas ut i slutet av maj Här hittar du mer information om entreprenaderna i delområde vatten Här hittar du mer information om entreprenaderna i delområde land Förfrågningsunderlag för konsultuppdrag för utökning av beställarorganisationen inför kommande byggstart kommer även att skickas ut under våren och sommaren Den 31 mars 2014 meddelade mark- och miljööverdomstolen att de inte beviljar prövningstillstånd för projektets andra detaljplan för bussterminalen för Nacka- och Värmdöbussarna. Det innebär att en ny planprocess måste genomföras för bussterminalen, vilket beräknas ta 3-4 år inklusive tiden för eventuella överklaganden. Entreprenaderna för de arbeten som ska göras i delområdet berg kommer därför att förskjutas. För mer information kontakta Mats Ricknäs e-post Sida 1314 Tid och genomförande 2013 Tidiga arbeten 2014 Etapp1, östra delen 2019 Etapp 2, västra delen 2021 Trafik- och slussanläggning klara 2022 Bebyggelse börjar uppföras15 Förutsättningar för byggtiden Trygg arbetsmiljö Fungerande avbördning Prioritering av kollektivtrafik, gående och cyklister Fornlämningsområde Varje dag passerar: t-bane-resenärer resenärer med stadsbussar resenärer med Nacka Vämdöbussar bilister cyklister gående I området finns: boende 800 arbetsställen 75 fastighetsägare16 Förutsättningar för byggtiden I projektet har det under arbetet med planeringen av entreprenader konstaterats att det finns ett begränsat utrymme tids- och kostnadsmässigt för upphandling av vissa kommande entreprenader med traditionell entreprenadform och ersättningsform. Tillståndsdelen med detaljplaner och miljödom. Osäkra starttider. Osäkerheter om grundförhållanden och hinder i mark. Förekomst av arkeologiska fynd. Osäkra avbördningsförhållanden. Trafiken ska ledas genom Slussenområdet under byggtiden Sida 1617 Budget och upphandling 8 mdkr Totalt ca 20 entreprenader ska handlas upp Olika upphandlingsformer, entreprenadformer och ersättningsmodell Utförandeentreprenad på löpande räkning och sk kontraktuell samverkan Totalentreprenader, fast pris Utförandeentreprenad, fast pris18 Ett projekt - tre delområden19 Utförandeentreprenad med kontraktuell samverkan Utförandeentreprenad där beställaren tillhandahåller samtliga handlingar. Prekvalificering sker, upphandlingsform förhandlad upphandling. Samverkan i entreprenaden skrivs in i kontraktet som ett krav på bägge parter, benämns som kontraktuell samverkan. Samverkan med projektering skall ske, entreprenören har personal som deltar i projekteringen. Tre olika beslutande nivåer skapas för genomförandet: Samverkansgrupp, endast produktionsfrågor Kontraktsråd, ekonomi och vissa produktionsfrågor Styrgrupp, ombudsnivå20 Ersättningsform Löpande räkning med fast arvode. Beställaren har tagit fram riktkostnad. Entreprenören erhåller full ersättning för alla utförda prestationer som betalas enligt verifikat förutom det som ingår i det fasta arvodet; löner för projektledning samt kollektiv, vissa andra kostnader som ej regleras samt entreprenörens vinst. Reglering sker vid entreprenadslut mellan produktionskostnad och riktkostnad. Bonusar finns för mjuka parametrar, arbetsmiljö, samverkan, planering. Erhållna bonusar betalas ut vid förutbestämda tidpunkter ca sex månaders intervaller. Om produktionskostnadens överskridande av riktkostnaden utgår ersättning för självkostnad samt en begränsad ersättning till entreprenören med x % på överskjutande självkostnader, (fast arvode är redan slutfakturerad) Sida 2021 SN 71 Slussanläggning och kajer Schakt-, rivnings-, muddrings- och fyllningsarbeten. Grundläggning, pålning, betong- och stålarbeten. Öppningsbara broar, kajer och slussluckor Stigschakt o sjökulvert Anläggningskompletteringar och erosionsskydd Utförande entreprenad i samverkan, löpande räkning22 SN 81 Konstbyggnad land Schakt-, rivnings- och fyllningsarbeten Grundläggning, pålning och betongarbeten Viss nybyggnation av konstruktioner för Katarinahissen. Färdigställande av trafikytor Utförandeentreprenad i samverkan, löpande räkning23 Totalentreprenader Upphandlas som öppen upphandling och selektiv upphandling(broarna). Prekvalificering för broar Fast pris. Entreprenören tar fram samtliga handlingar. För brokonstruktioner tar beställaren fram grundläggning, utförs av entreprenören eller sidoentreprenör Sida 2324 SN 72 Bro över Söderström Tillverkning, transport och montage av stålbro Utförandeentreprenad Montagetid 2017 SN 72 Huvudbro över Söderström Tillverkning, transport och montage av stålbro (ej grundläggning) Totalentreprenad Montage 201825 Luckor SN 73 Avbördningsluckor Tillverkning, transport och montage av avbördningsluckor Styr- och reglersystem Totalentreprenad Montage 2019 och 202126 SN 74 Gång- och cykelbro Gång- och cykelbro mellan Södermalm och Gamla Stan Totalentreprenad27 Övriga entreprenader SN 844 Hissar SN 845 Rulltrappor Tillverkning, installation och driftsättning av publika hissar respektive rulltrappor Totalentreprenader SN 75 Lokaler under huvudbro Stombyggnadsarbeten, stomkomplettering och installationer för nya kommersiella lokaler under huvudbron. Totalentreprenad Sida 2728 Utförandeentreprenader Utförandeentreprenad där beställaren tillhandahåller samtliga handlingar. Öppen upphandling, ej prekvalificering Samverkan enligt bestämmelser i AB 04, samverkansplan tas fram. Fast pris eller fasta priser i MF Sida 2829 SN 82 Konstbyggnad land, östra delar Schakt- och fyllningsarbeten Grundläggning, pålning och betongarbeten Färdigställande av trafik ytor inkl provisorier Utförandeentreprenad30 SN 83 Stomkomplettering atrium Stomkomplettering Ytskikt på väggar, undertaksoch golvarbeten Installationsarbeten el, vvs, ventilation, kyla, sprinkler Utförandeentreprenad31 SN 821 Finplanering Katarinaparken, Ryssgården, Saltsjöterassen och Stadsgårdskajen Hårdgjorda ytor Utförandeentreprenad32 SN 981 Saltsjöbanans slutstation under byggtiden Anläggningsarbeten med markarbeten, spontarbeten, bergschaktsarbeten, betongarbeten och beläggningsarbeten för busskörväg Hårdgjorda ytor för busshållplatser Utförandeentreprenad Sida 3233 Övriga entreprenader SN 77 Erosionsskydd Östra Mälaren Erosionsskydd för broar, ledningar och kajer inom östra delen av Mälaren. Utförandeentreprenad SN 691 Trafikomläggning Trafikomläggningsarbeten med skyltning och omläggning av trafik inför byggstart Utförandeentreprenad34 Övriga entreprenader SN 842 Kulvert, pumpstation och kajarbeten öst Ledningskulvertar under mark samt ny kaj längs Stadsgårdsleden Utförandeentreprenad SN 843 Kulvert väst Ledningskulvertar under mark med stigschakt samt grundläggning för ny byggnad C2. Utförandeentreprenad Relevanta dokument
SLUSSEN - en jämförelse mellan plan A och plan B Faktakällor: Stockholm stads information på www.stockholm.se/slussen för plan A och plan B s information på www.slussenplanb.nu från november 2014. Riksintresse Läs mer Tidplan, mängder och kostnader
SLUSSEN plan B En förnyelse av Slussen genom etappvis rivning och återuppbyggnad, i stort så som Slussen ser ut och fungerar idag, men helt moderniserad. Tidplan, mängder och kostnader Projektgruppen SLUSSEN Läs mer Baneseminar Multiconsult 2014-01-30. Upphandling Entreprenaden Samverkan Kontraktet Erfarenheter. Björn Kruse Upphandlingschef Projekt Citybanan
Baneseminar Multiconsult 2014-01-30 Upphandling Entreprenaden Samverkan Kontraktet Erfarenheter Björn Kruse Upphandlingschef Projekt Citybanan 6 km railway tunnel 2 tracks 2 stations 1,4 km railway bridge Läs mer Nästa Slussen. Fler mötesplatser Mer plats för gående, cyklister och kollektiv trafik Rent dricksvatten
Nästa Slussen Fler mötesplatser Mer plats för gående, cyklister och kollektiv trafik Rent dricksvatten Nästa Slussen nu börjar det Efter 80 år är Slussen i mycket dåligt skick. Stora problem med grundläggningen, Läs mer Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad
1(1) Handläggare Malin Ingemarson 08-686 3746 malin.ingemarson@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2014-10-07, info punkt 19 SL 2014-2176 Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad Ärendebeskrivning Läs mer Nya Slussen. på väg mot ett Stockholm i världsklass. www.stockholm.se/slussen
Nya Slussen på väg mot ett Stockholm i världsklass www.stockholm.se/slussen Nu bygger vi framtidens Slussen Varför bygga nytt? Efter 75 år behöver Slussen byggas om. Dagens konstruktion är i så dåligt Läs mer Jämförelse av de samhällsekonomiska kostnaderna för. SLUSSEN plan B och Stadens förslag. Richard Murray SLUSSEN plan B
Jämförelse av de samhällsekonomiska kostnaderna för och Stadens Richard Murray Presentation 6 februari 2013 jämfört med Stadens Byggtid 4½ år istället för 8 år Byggkostnad 5 mdr istället för 8 mdr + bussterminalen Läs mer 1. Försäkringstagare (den som tecknar försäkringen och betalar premien)
1/6 Ansökan byggförsäkring Offert/beställning Offert önskas på byggförsäkring för nedan projekt Byggförsäkring beställs för nedan beskrivna byggprojekt (vid detta val skickas premiefaktura utan föregående Läs mer Organisation och upphandling av byggprojekt. Construction Management
Organisation och upphandling av byggprojekt Varför Organisation? Att mål kan uppnås effektivare genom samarbete mellan individer än genom individuella ansträngningar (synergieffekt) Organisation Ett antal Läs mer Gör din vardag enklare
Förbifart Stockholm Cementadagen 29 januari 2015 Projektchef Johan Brantmark Gör din vardag enklare En stad på vatten och en växande storstadsregion 2 miljoner idag 2,5 miljoner år 2030 Stockholms län Läs mer I Tabell 11 frågar jag efter både värde och antal. I båda fallen ska procentandelarna summera till 100:
BILAGA 2 Följande förtydligande, från Bengt Jäderholm, har beaktats: I Tabell 8 har jag efterfrågat där beställaren anger bestämda starttid och sluttid i entreprenaderna. Det verkar som att beställaren Läs mer Byggproduktion I - BYGB15 TENTAMEN
Byggproduktion I - BYGB15 TENTAMEN Tid Måndagen den 29 mars 2010, kl. 08.15-13.15 Plats Universitetets skrivsal Ansvarig Jens Beiron, kan nås via mobiltel 0705-977997 eller ank 12 54 Hjälpmedel Miniräknare Läs mer 3 2015-04-30. Kent Sahlman, senior projektledare Investering
1 2015-04-30 2 2015-04-30 3 2015-04-30 Kent Sahlman, senior projektledare Investering Getingmidjan Upprustningen av järnvägen genom centrala Stockholm - 2 km järnväg med stor betydelse för hela Sveriges Läs mer Proposition till Brf Riddarsporren24 föreningsstämma inför beslut om tak-, fönster- och fasadrenovering
Proposition till Brf Riddarsporren24 föreningsstämma inför beslut om tak-, fönster- och fasadrenovering Stockholm 2015-05-04 Efter redovisning vid informationsmöten den 12 mars 2015, öppet hus den 14 och Läs mer AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12
Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Andersson & Son 20xx-09-01 AFA AFA.1 AFA.11 ALLMÄN ORIENTERING Kontaktuppgifter Läs mer Kap1 ANVISNINGAR OCH RUTINER
Kap1 ANVISNINGAR OCH RUTINER 1.1 LEDANDE DOKUMENT 1.2 PLEXMAN 1.3 RUTIN GENOMFÖRANDEPROCESSEN 1.4 RUTIN PLANPROCESSEN 1.5 RAMAVTAL 1.6 RELATIONSHANDLINGAR 1.7 RELATION MELLAN GATUAVDELNINGARNA 1.8 UPPFÖLJNING Läs mer 4. Projektorganisation, samverkan och intressenthantering
4. Projektorganisation, samverkan och intressenthantering 4.1 Litteraturuppgifter Dessa uppgifter kan lösas med hjälp av läroboken. 1. Varför behöver en verksamhet organiseras och vilka fördelar finns? Läs mer Gotlandsfallet och Myresjöhusfallet
Gotlandsfallet och Myresjöhusfallet Frukostmöte den 25 september 2015 Martin Peterson Gotlandsfallet Högsta domstolens dom den 27 januari 2015 i mål nr T 407-13 NJA 2015 s. 3 Myresjöhusfallet Högsta domstolens Läs mer Svensk Byggtjänst är ett kunskapsföretag.
Svensk Byggtjänst är ett kunskapsföretag. Vi ägs av ett trettiotal organisationer som representerar hela byggbranschen, och hela byggprocessen. Vår bransch står inför stora utmaningar med ökade krav på Läs mer 11:15 11.45 Massdisponering i Förbifart Stockholm
MASSHANTERING Förbifart Stockholm 11:15 11.45 Massdisponering i Förbifart Stockholm Presentationen behandlar på en övergripande nivå hur masshanteringen är tänkt att lösas i Förbifart Stockholm. Hinder Läs mer Agenda. 1. Introduktion och presentation av deltagarna. 2. Produktivitet. 3. Arbetsmiljö. 4. Trafikpåverkan
1 2014-08-28 Agenda 1. Introduktion och presentation av deltagarna 2. Produktivitet 3. Arbetsmiljö 4. Trafikpåverkan 5. Medskick till nationellt Anläggningsforum 6. Sammanfattning och avslutning 2 2014-08-28 Läs mer Attraktiva skolor och lokaler i Landskrona UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER. för samverkansentreprenad
Teknik- och serviceförvaltningen, fastighetsavdelningen Attraktiva skolor och lokaler i Landskrona UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER för samverkansentreprenad Landskrona 2012-05-24 Samverkansentreprenad Sida 2 Läs mer Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning?
Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Den här broschyren vänder sig till dig som har ett arbetsmiljöansvar inom bygg- och anläggning. Här kan du läsa om vad som behöver göras under olika skeden Läs mer Det är vanligt i dag att antalet underleverantörer ökar till en ganska lång kedja vilket medför svårigheter med uppföljning inom projektet.
Sida 1 (7) Föreläsningsanteckningar Må970929 Upphandling (Gunnar Selin) Upphandling har i dag delegerats ner till en låg nivå inom stora företag. Tidigare hade -före tagen staber som skötte upphandlingen Läs mer Se bilagd förteckning
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats Läs mer Kryssa rätt - Hur bör Stockholm ta emot kryssningsresenärerna?
2009 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Kryssa rätt - Hur bör Stockholm ta emot kryssningsresenärerna? Stockholm är en sjöfartsstad och kryssningsresenärer till stadens hamnar är en viktig Läs mer Korsningen E20-rv 44
Korsningen E20-rv 44 HANDLINGAR Planbeskrivning dat juni 2008 Planen antagen 2008-08-26 Plankarta med planbestämmelser dat juni 2008 Laga kraft 2008-09-25 Samrådsyttrande dat 2008-06-24 Genomförandetiden Läs mer PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05
Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust Läs mer Om roller i EBH-entreprenader Att svara för eller ansvara för, det är frågan. Berith Juvonen ringde och sa: Avgränsningar mm
Om roller i EBH-entreprenader Att svara för eller ansvara för, det är frågan Björn Lindbom, SGU 2010-02-08 Berith Juvonen ringde och sa: SGU rekommenderar att entreprenören ska ta ett större ansvar, till Läs mer BUSSTERMINAL PLANBESKRIVNING. Dp 2011-01580-54 FÖR NACKA- OCH VÄRMDÖBUSSARNA VID SLUSSEN 2012-01-09
BUSSTERMINAL FÖR NACKA- OCH VÄRMDÖBUSSARNA VID SLUSSEN PLANBESKRIVNING 2012-01-09 Dp 2011-01580-54 STADSBYGGNADSKONTORET DNR 2011-01580-54 PLANAVDELNINGEN SID 1 (34) 2012-01-09 Martin Schröder Tfn 08-508 Läs mer Kjell-Åke Averstad Projektchef. Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef
Kjell-Åke Averstad Projektchef Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef Kärnavfallsrådet Seminarium 26 NOVEMBER 2014 Agenda Varför Citybanan Vad är Citybanan Hur leder o styr vi projektet Kommunikation Nuläget Läs mer DOM 2014-02-25 Stockholm
1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2014-02-25 Stockholm Mål nr P 8495-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-26 i mål nr P 469-13, se bilaga Läs mer Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet
Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Januari 2010 1(6) Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3 2. Planerade åtgärder...3 3. Trafikflöden...5 4. Standard och vägsektion...5 5. Planeringsläge och tidplan...5 Läs mer INTRESSENTER I BYGGSKEDET
SWEPOMM 2 014-11- 20 MINNESANTECKNINGAR F RÅN W ORKSHOP INTRESSENTER I BYGGSKEDET 1 1. VILKEN KVALITET VILL VI UPPNÅ I BYGGSKEDET? Upprätthåll samma framkomlighet som före byggstart. Öka upplevelsen om Läs mer Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana!
Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Fram till 2030 växer Stockholm med runt 500 000 invånare. Det ställer krav, bland annat på möjligheterna att resa smart, både för människor och miljön. En viktig Läs mer DOM 2013-11-20 Stockholm
1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060206 DOM 2013-11-20 Stockholm Mål nr P 5107-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-05-07 i mål P 136-13, se bilaga Läs mer Veckoblad nr 177. Nybyggnad Bild- och interventionscentrum Arbeten under perioden 28 september 2015 16 oktober 2015
Veckoblad nr 177 Nybyggnad Bild- och interventionscentrum Arbeten under perioden 28 september 2015 16 oktober 2015 Byggnad 5032 Plan 99 - Hisshall 6. Begränsad framkomlighet i korridorstråket framför hissarna. Läs mer Independent Project Monitoring, IPM Koncept för övervakning av komplexa investeringsprojekt
Independent Project Monitoring, IPM Koncept för övervakning av komplexa investeringsprojekt I samarbete med 1 Vad är IPM? IPM, Independent Project Monitoring, är en oberoende projektövervakningsfunktion Läs mer Utbyggnad av gymnasieskolan, NTC-hus (hus 12) samt ombyggnad särskola (hus 5) utökad investeringsbudget. (AU 254) Dnr KS 2011-310
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2011-09-06 FALKENBERG 250 Utbyggnad av gymnasieskolan, NTC-hus (hus 12) samt ombyggnad särskola (hus 5) utökad investeringsbudget. Läs mer beställare Hur ökar vi innovationsviljan?
Renodlad beställare Hur ökar vi produktiviteten iteten och innovationsviljan? Trafikverkets strategiska utmaningar 2012-2021 Ett energieffektivt t transportsystem t t Väl fungerande resor och transporter Läs mer Flerbostadshus. ANSÖKAN BYGGFELSFÖRSÄKRING (10 år) Organisationsnummer/personnummer. Postnummer och postadress
Flerbostadshus ANSÖKAN BYGGFELSFÖRSÄKRING (10 år) I Offert önskas på Byggfelsförsäkring Inkl. Hyresförlust m.m. Önskar följande självrisk 3 basbelopp 5 basbelopp Annan:... II Försäkringstecknare (den som Läs mer Förbifart Stockholm Vinsta villaägareförening
Förbifart Stockholm Vinsta villaägareförening 2014-03-05 Deltagare Trafikverket: Anna Rosenlind, projektledare tunnel Niclas Lindkvist, projektledare tunnel Vinsta Ola Landin, hydrogeolog Charlotte Geijer, Läs mer INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1
2015-04-23 1(7) INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 Till tjänsteutlåtande avseende Projekt: Nya Hallsta förskola Om- och tillbyggnad av fastighet på Magistervägen i Hallstavik till en förskola med 6 avdelningar. Läs mer Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärd e. Minimikrav. Skeden. Program
Produktionskalkyl Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärd e Minimikrav Program Projektering Produktion Skeden Utredning Program Projektering Söka ram Låsa ram Hålla ram Hålla Ram Konsten att hålla Läs mer Utrymme för vård och omsorgsarbete
Utrymme för vård och omsorgsarbete Arbetsutrymme Arbetsutrymme Utrymme som behövs för hjälpmedel. Utrymme som behövs för hjälpmedel. DET ÄR VIKTIGT att det finns tillräckligt med plats för vårdarbete. Läs mer Byggprocessen VBEA01. Introduktion. Stefan Olander Avd för Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper Lunds Tekniska Högskola
Byggprocessen VBEA01 Introduktion Stefan Olander Avd för Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper Lunds Tekniska Högskola 1 - Allmän information Introduktion - Kurslitteratur/kurskompendium - Grupper Läs mer Förslag på upphandlingsstrategi Ny Bro 2020
Projekt Ny Bro 2020 Handläggare av (leverantör) AffärsConcept i Stockholm AB Maria de la Motte Claes Linderoth Godkänd (leverantör) Diarie-/Upphandlingsnummer TN/2013:74 Granskad (leverantör) Godkänd beställare Läs mer Vindkraft i Markbygden ett regionalt industriprojekt inom förnyelsebar energi
Det är nu klart att börja bygga vindkraftverk på Gabrielsberget. Svevind har fått bygglov, miljötillståndet är klart och regeringens beslut kring detaljplanen står fast. Under hösten planerar bolaget påbörja Läs mer Projekt Göteborg-Borås. Stefan Paterson Projektledare Bollebygd-Borås. Film om projektet
Projekt Göteborg-Borås Stefan Paterson Projektledare Bollebygd-Borås Sex mil dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Västsveriges två största städer. Film om projektet VAR: Göteborg Borås VAD: 6 mil dubbelspårig Läs mer BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
s 1 (8) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00 10.45 Beslutande Övriga deltagare Hans-Inge Svensson (S), ordf. Torsten Vigre (M) Hans Lennartsson (S) Birgit Landquist (C), v. ordf. Agneta Sörensson Läs mer DOM 2013-09-27 Stockholm
SVEA HOVRÄTT Rotel 060206 DOM 2013-09-27 Stockholm Mål nr P 11451-12 Sid 1 (54) Dok.Id 1071981 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-12-12 i mål nr P 3602-12, se bilaga Läs mer UPPHANDLINGSSTRATEGI Projekt Västlänken
UPPHANDLINGSSTRATEGI Projekt Västlänken Entreprenader, förberedande arbeten och tjänster Dokumenttitel: Upphandlingsstrategi projekt Västlänken Skapat av: Lillian Brunbäck Dokumentdatum: 2014-11-14 Dokumenttyp: Läs mer Umeå kommun Samhällsbyggnadskontoret Fastighet Teknik
Umeå kommun Samhällsbyggnadskontoret Fastighet Teknik Idag Samhällsbyggnadskontoret Byggprojekt Miljö, Kvalité, Energi Kalkyler Övning Färdiga arbetsplatser Upphandling mm Sammanfattning Fastighet Projektledare Läs mer PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M
PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M 1 Lagar, förordningar m m Källa: God inomhusmiljö- en handbok för fastighetsägare : 2 Lagar, förordningar, föreskrifter, ex Miljöbalken (1998:808) Avfallsförordningen NVFS = Läs mer Projektledare Norrortsleden ulrica.nilsson@vv.se 08-757 69 87
Ulrica Nilsson Projektledare Norrortsleden ulrica.nilsson@vv.se 08-757 69 87 37 Norrortsleden delen Täby kyrkby Rosenkälla 7 km mötesfri motortrafikled t (2+1 väg) 1 km bergtunnel med skiljevägg 7 broar Läs mer Norra Länna industriområde, upphandling av entreprenad för gatuutbyggnad och markberedning av kvartersmark
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2014-12-03 KS-2014/1557.183 1 (3) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Norra Länna industriområde, upphandling Läs mer Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande
2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens Läs mer KULTURSLUSSEN SLUSSBACKEN 2013 SLUSSEN ÅTERBYGGD 2014. Bilagor
KULTURSLUSSEN SLUSSBACKEN 2013 SLUSSEN ÅTERBYGGD 2014 Bilagor Innehåll: ANG. SLUSSEN, NYBYGGNATION, UTSTÄLLNING sid 02 Rådet till skydd för Stockholms skönhet, 2011-06-13 REMISS AV FÖRSLAG TILL NY DETALJPLAN Läs mer Projekt- och byggledare, SENSUM AB, Stockholm Arbetar idag med projekt- och projekteringsledning samt byggledning.
Curriculum Vitae Peter Aldén SENSUM AB Sätraängsvägen 27 182 56 Danderyd Kompetensprofil och målsättning 20 års erfarenhet inom mark- och infrastrukturssektorn, både i rollen som entreprenör och beställare. Läs mer Att beställa byggnadsarbeten. Kursinnehåll GENOMFÖRANDET 2015-09-18
Att beställa byggnadsarbeten Kursinnehåll Sammanställning av genomförandet Planering och förberedelser, stämmobeslut, hyresnämnden, bygglov/bygganmälan Entreprenadformer; avtal; anbudsförfrågan; kontrakt Läs mer Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412
SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till Läs mer Socialdemokraterna i Stockholm Uttag 2012-03-21 3 webb artiklar. Nyhetsklipp
Socialdemokraterna i Uttag 2012-03-21 3 webb artiklar Nyhetsklipp Kritiken mot bussterminalen fäller nya Slussen Svenska Dagbladet 2012-03-18 22:14 2 Kommunen ska rädda bollhallen Länstidningen Södertälje Läs mer INNOBUILD. EU-projekt (1 av 11 pågående projekt) Samordnad upphandling för flera EU-länder www.innobuild.eu
EU-projekt (1 av 11 pågående projekt) Samordnad upphandling för flera EU-länder www.innobuild.eu Lyngdal kommune Norge och Falu kommun Sverige Framtidens äldreboende Krav på - Byggnad, material, energi, Läs mer Vanliga frågor för Röreviken m.fl.
SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN TEKNISKA 22 augusti 2011 Vanliga frågor för Röreviken m.fl. Vi har sammanställt ett antal frågeställningar som berörd allmänhet tidigare haft vid liknande projekt. Allmänna Läs mer Upphandling av samverkansprojekt inom driftverksamhet
Upphandling av samverkansprojekt inom driftverksamhet Ett utvecklingsprojekt inom ramen för verksamhetsnära utvecklingar Författare: Hawzheen Karim, Verksamhetsutvecklare, Svevia Jenny Sandberg, Verksamhetsutvecklare, Läs mer Varje kompetens är en viktig byggsten.
HOLY DIVER jm entreprenad JM Entreprenad AB 169 82 Stockholm Besöksadress: Strandbergsgatan 57 Tel: 08-782 87 00 Fax: 08-782 86 01 JM Entreprenad ingår i JM-koncernen Varje kompetens är en viktig byggsten. Läs mer Vår tillämpning av renodlad beställarroll
Vår tillämpning av renodlad beställarroll Vi värderar, utvärderar och gör aktiva val och vi använder våra affärsformer på ett proffsigt sätt. Grunden i våra affärer är entreprenader och konsultupphandlingar Läs mer SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT
TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-21 Handläggare: Joel Westergren Till Kommunstyrelsens arbetsutskott SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT 10013 Anslutning av kommunalt vatten och avlopp för Rävsnäs-Gräddö omr Läs mer Totalentreprenader Ett efterlängtat lyft för anläggningsbranschen Äntligen
Totalentreprenader Ett efterlängtat lyft för anläggningsbranschen Äntligen Totalentreprenad med funktionsansvar och DoU i 20 år. Projekt E4 Sundsvall, delen Myre-Skönsmon 16 km väg varav 1,5 km bro. 1 Läs mer Grundläggningsarbeten. Byggprocessen. Markarbeten, projektering. Anläggning, byggbeskrivning. Projektering. Projektering Produktion
Grundläggningsarbeten Projektering Produktion Byggprocessen Utredning Projektering Upphandling Byggproduktion Förvaltning Rivning Markarbeten, projektering Markförhållanden Ledningar Grundläggningsmetod Läs mer Projektbolagen. Partnering i aktiebolagsform för entreprenader eller leveranser inom Byggteknik eller IT Teknik
Projektbolagen Partnering i aktiebolagsform för entreprenader eller leveranser inom Byggteknik eller IT Teknik Ett företag som vill bygga om, bygga nytt eller investera i ett projekt Ny byggnad på egen Läs mer Olika perspektiv på för mycket och för lite
1 Olika perspektiv på för mycket och för lite Hur ser man på vattnet i landskapet? Olika aktörer har olika syn på vattnet Samma aktör har olika syn på vattnet i olika situationer Är vattnet ett kvittblivningsproblem? Läs mer Revisionsrapport Oxelösunds kommun
Revisionsrapport Granskning av investeringsprojekt Ramdalen simhallen etapp III Lars Edgren 2013-01-14 Oxelösunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfrågor Läs mer Jarl Karlsson Produktutvecklare Abetong Lantbruk
Byggprocessen byggkostnader Att tänka efter före Byggprocessen Byggkostnader Jarl Karlsson Produktutvecklare Abetong Lantbruk Byggprocessen Byggprocessen - Tidsplan Månader Aktivitet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Läs mer Bygg-, trafik- och räddningsnämnden
Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S) Läs mer Vem gör vad och när? - Översiktsplan
Vem gör vad och när? - Översiktsplan Enligt Plan- och bygglagen ska översiktsplanen () ge vägledning för beslut om användning av mark- och vattenområden samt om hur den byggda miljön ska utvecklas och Läs mer ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929
ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 Mall Entreprenadavtal 2013-04-23. För aktuell version, se ncc.se/p303 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. OMFATTNING... 3 Läs mer 1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.
1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning Läs mer Umeåprojektet medför även ökade möjligheter för tillväxt och utveckling av Umeå stad. 3 2015-01-19
Umeåprojektet 2014 2 2015-01-19 Umeåprojektet är det enskilt största vägprojektet i Trafikverket Region Nord. Sedan 1980-talet har Umeå kommun och Vägverket/Trafikverket allt intensivare arbetat med att Läs mer Sida 1 (6) ÖVERKLAGAT BF,SLUT Kommunstyrelsen i I-Iaparanda stads beslut den 18 juni 2013, 116-116 g
I LULEÅ 2013-10-11 Föredragande: C. Andersson Meddelat i Luleå Mål nr E D2 Sida 1 (6) KLAGANDE 1. Åsa Hansson, 700709-0124 Idrottsvägen 13 953 94 Seskarö 2. Kaj Rundgren, 620618-9372 Järvis Väg 50 953 Läs mer Yttrande till Trafikverket rörande Förbifart Stockholm
Yttrande till Trafikverket rörande Förbifart Stockholm Vinsta Villaägareförening tar inte ställning för eller emot Förbifart Stockholm, men om den byggs vill vi verka för att den skall bli så bra som möjligt Läs mer Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen
Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen Dags att bygga eller renovera villa? Du eller den som har hand om ditt bygge har ett ansvar för arbetsmiljön! När en villa eller något annat ska byggas, byggas om, renoveras Läs mer PM 2011-03-03. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden
1(5) KS 2011/0056 Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2011-02-14 uppdragit åt kommunledningskontoret att, i samråd med socialförvaltningen, Läs mer Bränsleberedning Förnyelsen Block 6 Mälarenergi -från Idé till projektering samt genomförande. Peter Fridéen Senior Projektledare COWI Stockholm
Bränsleberedning Förnyelsen Block 6 Mälarenergi -från Idé till projektering samt genomförande Peter Fridéen Senior Projektledare COWI Stockholm 2 Kraftvärmeverket 2014 Bränslet. En drivkraft till förnyelse Läs mer Trafikverket PIA Produktivitets- och Innovationsutveckling i Anläggningsbranschen
Trafikverket PIA Produktivitets- och Innovationsutveckling i Anläggningsbranschen Produktivitetsprogram Broar av seriekaraktär Sammanfattning Produktivitetsprogram för seriebroar Broar av seriekaraktär Läs mer Konsultupphandling Ja tack
upphandling Ja tack Förfrågan Offert, anbud Avtal en viljeförklaring som inom viss tid mött ett antagande varvid bindande avtal uppstått Konsensual avtal Formalavtal Fastighetsköp Realavtal Lån av cykel Läs mer Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 2014-08-19 KS 2012/0379 50126 Kommunstyrelsen Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen Förslag till Läs mer DOM 2015-03-26 Stockholm
1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060202 DOM 2015-03-26 Stockholm Mål nr P 8860-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-09-10 i mål nr P 1568-14, se Läs mer Investeringsdivisionens preliminära upphandlingstidplan. Planerat datum för anbud in mån/år. Planerat utskick av förfrågningsunderlaget
Uppdaterad 2007-11-08 Uppdrag Investeringsdivisionens preliminära stidplan Haparandabanan bef del, Proj JP 4, mötesstation Bredviken Tjänst Luleå september -07 november -07 december -07 > 5 Umeå godsbangård, Läs mer Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen
Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen 10 Även de som medverkar vid planeringen och projekteringen ska, inom ramen för sina uppdrag, i tillämpliga delar följa det som Läs mer BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
s 1 (7) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00 11:00 Beslutande Hans-Inge Svensson (S), ordf. Birgit Landquist (C), vice ordf. Torsten Vigre (M) 6-7, 9 Hans Lennartsson (S) Sven-Ove Dahlsson Läs mer PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län
PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14, Läs mer Kostnadsuppskattning SFR 2, Etapp 1 och 2
RAPPORT Datum: Vår referens: SSM2011-153- 30 Författare: Martin Öhlund, Bygganalys AB Kostnadsuppskattning, Etapp 1 och 2 Denna rapport har tagits fram på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten. De slutsatser Läs mer Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 december 2013 kl. 8:30-9:30 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 134-137 ande Anders Andersson (C) Per-Olof Jonsson (M) Johan Persson (S) Anette Lingmerth Läs mer Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda
SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen Per Anders Olsson 2012-11-05 SBN/2009:1503 Antagandehandling Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda inom stadsdelen Hagalund, upprättad Läs mer Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER.
Brf Simba Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Bruno Boström ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA Läs mer CANNINGOMRÅDET STRÖMSTAD KOMMUN. Sammanfattning av översiktlig geoteknisk undersökning. PM, Geoteknik
PM Vår referens/nr 139223 CANNINGOMRÅDET STRÖMSTAD KOMMUN Sammanfattning av översiktlig geoteknisk undersökning PM, Geoteknik G:\\GoI\Uppdrag Gbg\139223 Canningområdet\Text\Canningområdet PM sammanfattning Läs mer SLUSSEN plan B. Bättre och snabbare - till en lägre kostnad
SLUSSEN plan B Bättre och snabbare - till en lägre kostnad En förnyelse av Slussen, genom etappvis rivning och återuppbyggnad, i stort så som Slussen ser ut och fungerar dag, men helt moderniserad. Arbetsgruppen Läs mer Stigbergsgaraget. Byggstart: Hösten 2013 Invigning: År 2015. www.stockholmparkering.se
Stigbergsgaraget Byggstart: Hösten 2013 Invigning: År 2015 www.stockholmparkering.se Stockholm växer så det knakar Mycket talar för att Stockholms stads befolkning kommer att ha nått miljonsträcket år Läs mer Strategi för upphandling av entreprenader Rapport nr EKA 2004:6
Strategi för upphandling av entreprenader Rapport nr EKA 2004:6 EMPIRIKON AB Vallentuna 2004-03-01, senast reviderad 2005-10-31 Jan Andersson 2 Projekt Eka, Bengtfors kommun Pm - strategi för upphandling Läs mer 2017 © DocPlayer.se Sekretesspolicy | Användarvillkor | Kontakta oss