Source: http://docplayer.it/1503578-Tecniche-di-finanziamento-i-rischi-della-societa-veicolo-nel-project-financing-di-roberto-moro-visconti.html
Timestamp: 2016-12-10 01:15:50+00:00
Document Index: 24257420

Matched Legal Cases: ['art. 822', 'art. 153', 'art. 153', 'art. 2428', 'art. 3', 'art. 3', 'art. 2428', 'arte 1', 'arte 2', 'art. 33', 'art. 222']

⭐Tecniche di finanziamento. I rischi della società veicolo nel project financing. di Roberto Moro Visconti (*)
Tecniche di finanziamento. I rischi della società veicolo nel project financing. di Roberto Moro Visconti (*)
Download "Tecniche di finanziamento. I rischi della società veicolo nel project financing. di Roberto Moro Visconti (*)"
1 Tecniche di finanziamento Tecniche I rischi della società veicolo nel project financing di Roberto Moro Visconti (*) Nella realizzazione di opere attraverso il project financing, la società veicolo soggiace a diversi rischi (di progettazione, costruzione, gestione, interesse, finanziamento ecc..), che possono talora essere coperti mediante polizze assicurative o strumenti finanziari ad hoc, e dei quali bisogna tenere conto nella redazione del piano economico-finanziario. Il project financing Il project financing costituisce una tecnica di finanziamento per la realizzazione di opere pubbliche, inizialmente sviluppata nel mondo anglosassone, e rappresenta uno strumento cui le amministrazioni pubbliche ricorrono sempre più frequentemente, a causa del divario esistente, in termini finanziari, tra disponibilità del settore pubblico e necessità di opere infrastrutturali ad uso della collettività. tratta di un operazione di finanziamento di un progetto, nel quale il finanziatore fa affidamento sul flusso di cassa e sugli utili come la sorgente di fondi che consentirà il rimborso del prestito (1). Se il finanziamento è senza rivalsa (non recourse financing), la garanzia consiste esclusivamente nel cash flow generato dal progetto e nel patrimonio della società veicolo, senza possibilità per le banche di rivalersi sui promotori; in alternativa, si può prevedere una rivalsa limitata (limited recourse), assistita da garanzie collaterali. Il project financing, a differenza del tradizionale finanziamento bancario, si basa sulle prospettive di reddito e sui flussi di cassa attesi dalla specifica opera realizzata. Trova quindi applicazione in special modo nei progetti infrastrutturali nel settore delle opere pubbliche, cioè in tutte quelle iniziative che risultano essere in grado di generare un cash flow positivo (2). La tecnica del project financing viene utilizzata anzitutto per la realizzazione delle cosiddette opere «calde», e in tempi più recenti è stata estesa anche alle cosiddette opere «fredde». Le prime sono opere pubbliche che, garantendo un adeguata redditività nella gestione, sono capaci di remunerare almeno parzialmente il capitale di rischio con il cash flow. Rientrano in quest ambito tutte le opere il cui utilizzo è tariffabile, quali ad esempio le infrastrutture per il trasporto metropolitano, gli impianti di gestione di gasdotti, i parcheggi pubblici, gli impianti sportivi. Le seconde, al contrario, sono opere pubbliche il cui utilizzo non è tariffabile direttamente a utilizzatori privati, quali ad esempio le caserme o le opere destinate alla difesa nazionale (art. 822 cod. civ.) o ancora edifici pubblici (municipi, uffici comunali, scuole, università ) ovvero anche ospedali pubblici (3) o cimiteri; vengono remunerate dal committente pubblico con «tariffe ombra» (shadow tolls). Le operazioni di project financing possono essere «a richiesta» dell interessato ovvero delle «concessioni su proposta del promotore». te: (*) Dottore commercialista in Milano, docente di Finanza Aziendale nell Università Cattolica (1) In ogni operazione di project financing un problema fondamentale e ricorrente è quello dell identificazione puntuale e preventiva del rischio finanziario relativo alla restituibilità dei finanziamenti ottenuti. Dal momento che non esistono vere e proprie garanzie collaterali, tutta la struttura si sostiene sull idoneità del progetto a garantire un flusso di cassa in misura e per il tempo sufficiente a ripagare il servizio del debito. In tale ambito, assume rilievo il c.d. «piano economico-finanziario» (PEF), che rappresenta l insieme degli studi e delle analisi che consentono una valutazione preventiva della bancabilità dell iniziativa e un ipotesi di modalità di reperimento dei fondi necessari alla copertura finanziaria dell investimento. Per maggiori approfondimenti, in dottrina, si veda: Falini (2004); Fidone (2006). (2) Con il project financing, la Pubblica Amministrazione è infatti sollevata dagli oneri di costruzione e gestione dell opera che gravano sull impresa. L affidamento al privato di questi compiti assicura una gestione commerciale dell opera improntata a criteri aziendalistici di efficienza, economicità ed efficacia, pur non trascurando la generale cura dell interesse pubblico cui è sottesa l azione dell amministrazione. (3) Vi possono essere alcune parti «calde» nell ambito di opere «fredde»: ad esempio servizi commerciali all interno di un ospedale pubblico. 332 Tecniche Tecniche di finanziamento Giuridicamente, la società veicolo è tipicamente costituita in forma di S.p.a., S.r.l., associazione temporanea di imprese, consorzio o società consortile. L articolo 1, del D.lgs. n. 152 dell 11 settembre 2008 ha riscritto l art. 153 del codice dei contratti, riformando completamente la disciplina giuridica sulla finanza di progetto. Il nuovo testo dell art. 153 non prevede come in passato una gara unitaria, ma la possibilità per le stazioni appaltanti (enti concedenti) di scegliere tra: 1) una doppia gara nella quale la prima procedura è finalizzata ad individuare il promotore e ad attribuire il diritto di prelazione, la seconda consente di aggiudicare la concessione ponendo a base di gara la proposta del promotore; 2) una gara unica semplificata, senza alcun diritto di prelazione, su uno studio di fattibilità dell amministrazione per individuare il promotore per interventi previsti negli elenchi annuali. I concorrenti dovranno presentare offerte corredate da progetto preliminare, bozza di convenzione, piano economico-finanziario e caratteristiche del servizio e gestione. Il promotore prescelto sarà tenuto, se necessario, a modificare il progetto; in caso di rifiuto, le amministrazioni interpelleranno gli altri concorrenti procedendo a scorrere la graduatoria. Anche il nuovo piano economico-finanziario dovrà evidentemente tenere in debito conto i profili di rischio del concessionario. La società veicolo La società veicolo (4) è un player fondamentale nella strutturazione di operazioni di project financing, rappresentando l entità giuridica ad hoc per la realizzazione del progetto, in cui investono gli sponsor, tipicamente privati, e che si pone come controparte contrattuale del committente pubblico, svolgendo l attività di progettazione, essendo titolare dei flussi di cassa del progetto e debitore principale verso i finanziatori e assumendo direttamente o tramite strutture collegate il ruolo di contractor (società di costruzione) e poi di gestore (concessionario) (5). I soci della società veicolo sono anzitutto i privati (sponsor, progettisti, costruttori, gestori e fornitori dei servizi in concessione; intermediari finanziari ), cui talora si associano enti pubblici (enti locali, aziende speciali ) o altri shareholders (associazioni di utenti ) (6). Giuridicamente, la società veicolo è tipicamente costituita in forma di S.p.a., S.r.l., associazione temporanea di imprese, consorzio o società consortile. L opzione di strutturare l operazione attorno ad un veicolo societario costituito ad hoc, e quindi immune rispetto a potenziali passività pregresse, può oggi dirsi una costante operativa; tale modello organizzativo si è infatti ormai imposto come funzionalmente ottimale rispetto alla logica di separazione patrimoniale e di isolamento dei rischi, tipica del project financing, consentendo di pervenire ad una situazione giuridica che ruota intorno al c.d. ring fence. L esistenza di una società veicolo avente come unico scopo la realizzazione del progetto agevola anche la canalizzazione delle risorse al prioritario rimborso dei creditori. Le funzioni fondamentali di project, build, finance, operate e transfer, svolte unitariamente dalla società veicolo o di volta in volta affidata o appaltate da altre società del raggruppamento dei soci (o anche attraverso Associazioni Temporanee d Impresa) rappresentano il punto di partenza imprescindibile per valutare il modello di business della società veicolo e comprenderne i profili di rischio. La nuova relazione sulla gestione ex art c.c. Le informazioni contenute nella relazione sulla gestione sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell esercizio (art. 2428, 3 comma, n. 5, c.c.), ovvero le informazioni richieste dai nuovi commi 1 e 2 dispongono che «il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta. te: (4) O società di progetto o SPV, Special Purpouse Vehicle, secondo la terminologia anglosassone. (5) Per approfondimenti, si veda Moro Visconti R., Gentili M.P., (2007), La valutazione degli intermediari finanziari: servizi di investimento e gestione collettiva del risparmio, fondi di private equity, investment banks e società veicolo nel project financing, Edibank, Roma, cap. 6., pp. 187-ss. (6) Tra la società veicolo e le altre società possono esistere vincoli di partecipazione e soci in comune, con percentuali anche diverse (un impresa di costruzioni può avere una partecipazione di maggioranza nel contractor e di minoranza nella società veicolo...). I soci imprenditori possono anche partecipare al capitale della società veicolo con conferimenti in natura di partecipazioni strategiche nella società di costruzioni. 343 Tecniche di finanziamento Tecniche L analisi di cui al primo comma è coerente con l entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all ambiente e al personale. L analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi». La descrizione dei rischi della società veicolo è quindi rilevante non solo per il piano economico-finanziario e la verifica della bancabilità, ma anche per il rispetto della normativa civlistica in tema di bilancio. I budget e i piani pluriennali I budget e i piani pluriennali hanno trovato, con la riforma societaria, un importante legittimazione anche normativa, che trae spunto dalla loro tendenziale imprescindibilità nella prassi gestoria: si veda, a tal fine, l innovativo contenuto dell art c.c., che al 3 comma rileva che «il consiglio di amministrazione ( ) quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società». Ancora l art c.c., nel 5 comma, prescrive che «gli organi delegati ( ) riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo». Da tali budget e piani strategici, industriali e finanziari è possibile trarre ulteriori informazioni riguardanti i profili di rischio cui soggiace la società veicolo nel project financing. L art c.c. è obbligatoriamente applicabile alle società veicolo costituite in forma di S.p.a. I principali rischi cui soggiace la società veicolo La distinzione fondamentale tra concessione di lavori pubblici (da realizzare mediante project financing) e appalti consiste nel fatto che nell appalto è la stazione appaltante a farsi carico del rischio di costruzione. In altri termini, la pubblica amministrazione, in tale caso, deve finanziare integralmente la realizzazione dell opera mediante il pagamento del corrispettivo contrattuale, eventualmente corrisposto ratealmente a stato avanzamento lavori, prendendosi interamente il rischio di un ritardato e/o non conforme completamento delle opere. Le caratteristiche del progetto devono consentire di poter elaborare previsioni tali da rendere conveniente l apporto di capitale di rischio e di debito. La società veicolo presenta una struttura di attività che tipicamente sono scarsamente sensibili al mutevole andamento dei tassi di interesse di mercato (7), a fronte di passività spesso molto sensibili al rischio di tasso: ci si riferisce soprattutto ai debiti a lungo termine a tasso fisso (di norma, il debito privilegiato delle banche (8)), mentre i debiti a tasso variabile hanno una duration (9) ben più limitata ed in linea con la periodicità della cedola. Diverso è il discorso dei debiti subordinati, di norma erogati dai soci, che hanno natura di quasi equity (10) e i cui interessi possono all occorrenza essere postergati come il capitale. Ne derivano classiche problematiche di asset & liability management, che suggeriscono adeguate coperture contro i rischi di shock di tassi di interesse, da porre in essere anche con l ausilio di intermediari finanziari (banche ) soci o consulenti della società veicolo. Le caratteristiche del progetto devono consentire di poter elaborare con sufficiente certezza previsioni tali da rendere conveniente l apporto di capitale di rischio e di debito e ciò indipendentemente dal soggetto che assume il ruolo di concessionario. Per realizzare un project financing, sono connessi dei rischi relativi ai flussi finanziari derivanti da: rischi relativi al mercato; rischi relativi all ente pubblico utente; rischi relativi all evoluzione tecnologica e scientifica (11); rischi relativi all applicazione di nuove normative, tipicamente più restrittive. La risk analysis si occupa in particolare: della valutazione delle conseguenze e del loro impatto economico (danno eventuale); te: (7) Se si eccettuano gli oneri finanziari capitalizzati, che si accumulano nel periodo iniziale di costruzione, per poi venire gradualmente ripagati durante la concessione. (8) Se il debito è a tasso variabile (ancorato all EURIBOR, oltre ad uno spread), lo spread costituisce la componente fissa. (9) La duration esprime l elasticità del prezzo di un titolo obbligazionario rispetto a variazioni nei tassi di interesse. (10) Soprattutto se la società veicolo è una S.r.l., applicandosi in tal caso l art c.c. (11) pensi, ad esempio, alla fornitura di apparecchiature diagnostiche e specialistiche agli ospedali, a nuovi sistemi informativi, a nuovi standard nel settore delle TLC ( ). 354 Tecniche Tecniche di finanziamento della valutazione delle relative probabilità di accadimento. Il risk management invece si occupa: dell allocazione del rischio; della risposta al rischio. I rischi cui soggiace la società veicolo nel project financing possono essere suddivisi in quattro macroclassi: 1) rischi di natura non progettuale (pianificazione): riguardano la capacità dei promotori a sviluppare e sostenere l iniziativa oppure sono legati all evoluzione tecnica e al prodotto in produzione; 2) rischi relativi alla fase di progettazione: sono legati ad errori ed omissioni accidentali e ricadono sui promotori per via delle loro scelte imprenditoriali (scelta della società di progettazione, specifiche varie, ); 3) rischi relativi alla fase di costruzione: sono legati all esecuzione vera e propria del progetto e ai danni indiretti, provocati - ad esempio - dai ritardi dell esecuzione ( ); 4) rischi relativi alla fase di gestione: sono legati all utilizzo di tecnologie avanzate, alla forza maggiore, alla gestione, alla commercializzazione, a problemi politici o sindacali, alle forniture ( ). Nella Tavola 1 sono riportati i principali rischi riferibili ad ognuna della quattro macroclassi sopra individuate, con indicazione della possibilità di coprire (almeno parzialmente) il rischio mediante polizze assicurative, tenuto conto del fatto che vi sono alcune tipologie di rischi generali che possono presentarsi in più fasi (rischi politici, forza maggiore, rischi ambientali, tassi di interesse ). La società veicolo è inoltre particolarmente esposta al rischio di commettere reati per i quali il D.Lgs. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa della società (12), fra cui rilevano in particolare: truffa ai danni dello Stato (indebita percezione di erogazioni, frode informatica ); corruzione e concussione; reati societari (falso in bilancio ); delitti contro la personalità individuale (sicurezza sul lavoro: omicidio colposo, lesioni colpose gravi o gravissime ); abbandono di rifiuti; ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Le norme in tema di sicurezza sul lavoro assumono particolare rilevo nella fase di costruzione. Contro alcuni dei rischi operativi è possibile, per la società veicolo, stipulare delle assicurazioni, spesso obbligatoriamente richieste dalla controparte, ovvero coprirsi con strumenti finanziari ad hoc (rischi di cambio e/o di interesse). In particolare, fra le polizze tipiche, spesso obbligatoriamente richieste, nell ambito del project financing, rilevano in particolare: polizza responsabilità civile del progettista; polizza CAR («Contractor All-Risk») (13); polizza ALOP («Advance Loss of Profit») (14); polizza decennale postuma (15). Con riferimento ai vari rischi, si possono indicativamente prevedere le seguenti coperture nelle specifiche fasi del project financing: progettazione: si ricorre a coperture a garanzia di responsabilità professionale; costruzione: si trovano coperture EAR e CAR, opportunamente ampliate per prevedere i rischi da fornitori, da trasporti ( ); per i rischi da esecuzione si farà anche ricorso ad una polizza ALOP; gestione: si dovranno trovare idonee coperture Property e RCT, onde garantire il piano finanziario. Va considerato anche il rischio di contenziosi legali (ricorsi ) per infrastrutture, che si verifica tipicamente all atto dell aggiudicazione o anche successivamente per inadempimenti solo in taluni casi assicurabili. te: (12) Gli artt. 6 e 7 del predetto D.Lgs. n. 231/2001 prevedono peraltro la possibilità per gli enti di dotarsi di un organismo di vigilanza e di modelli organizzativi, al fine di evitare (o limitare) la responsabilità, mediante la predisposizione di un modello organizzativo adeguato e calibrato sull attività sociale e sui rischi di illecito penale ad essa prevedibilmente connessi e la costituzione di un organismo di vigilanza realmente autonomo ed indipendente in grado di vigilare e controllare il funzionamento e l osservanza del modello, onde prevenire rischi di illecito. (13) La polizza C.A.R. (Contractor s All Risks) è una copertura assicurativa per tutti i rischi di esecuzione da qualunque causa determinati e prevede anche una garanzia di responsabilità civile per i danni cagionati a terzi durante l esecuzione delle opere. (14) Riguarda l indennizzo delle perdite economiche derivanti da un ritardo dell avviamento e/o messa in esercizio di un impianto o di un opera che sia imputabile ad un sinistro risarcibile a sensi della polizza CAR/EAR. veda it/it/pubblicazioni/html/02/p2_9.php3. (15) Il D.Lgs. 122/2005 (art. 3) pone a carico del costruttore l obbligo di stipula di una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell acquirente e a copertura dei danni materiali e diretti all immobile, compresi i danni a terzi, ai sensi dell art c.c., che derivino da rovina totale o parziale, oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto di costruzione. Detta polizza dovrà essere consegnata all acquirente all atto del trasferimento della proprietà e dovrà decorrere dalla data di ultimazione dei lavori (assicurazione dell immobile ai sensi dell art. 3 della legge 210 del 2 agosto 2004). 365 Tecniche di finanziamento Tecniche Tavola 1 Rischi cui soggiace la società veicolo nel project financing Macroclasse Tipologia di rischio Assicurabilità Rischi di natura non progettuale (relativi alla fase di pianificazione) Rischi relativi alla fase di progettazione Rischi relativi alla fase di costruzione Rischi relativi alla fase di gestione Rischi di ritardi nella pianificazione dei progetti, nelle procedure di espropriazione, nelle valutazioni di impatti ambientali, nei procedimenti autorizzativi Rischio di finanziamento: mancato reperimento delle risorse nei termini e nelle condizioni necessarie alla realizzazione e alla gestione dell iniziativa, anche in seguito a fenomeni di capital rationing o credit crunch (1); si riferisce anche alla fase di arrangement (organizzazione) del finanziamento Rischi derivanti da errori di progettazione Rischi derivanti dalla sottostima dei costi o dei tempi di realizzazione Rischio di assegnazione: qualora la progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva) non consenta di vincere l assegnazione del progetto Rischi di costruzione dovuti a mancata, incompleta o ritardata costruzione e completamento di infrastrutture associate al progetto Rischi fisici di distruzione o danneggiamento delle opere (in corso di costruzione) Rischio di inadempienza di parti coinvolte nella realizzazione delle opere (fornitori, trasportatori ) Rischio di danni a terzi per responsabilità civile durante la costruzione Rischio di inquinamento accidentale durante la costruzione Responsabilità civile incrociata tra i soggetti coinvolti nella costruzione e nei confronti dei dipendenti Rischi ambientali, legati alle autorizzazioni, ai permessi, ai costi dovuti per le bonifiche ambientali ( ) Rischio di mercato, qualora la domanda e le conseguenti entrate previste si rivelino inferiori alle previsioni (2) o che il mercato sia meno recettivo di quanto preventivato (3) Rischio operativo (o di gestione): nel caso in cui i costi operativi del progetto differiscano da quelli previsti a budget o che il livello di prestazione previsto non sia raggiunto o che il servizio non possa essere erogato (4) Rischio di fornitura: qualora la quantità e/o la qualità di servizio fornito dal progetto sia inferiore alla quantità prevista nel contratto. Rientra nel più ampio rischio operativo Rischio di manutenzione: nel caso in cui i costi necessari a mantenere il bene in perfetto stato di funzionamento varino rispetto a quelli previsti nel budget Rischi tecnologici e tecnici: rischi collegati alla sopravvenuta obsolescenza, alla scarsa accoglienza delle soluzioni adottate da parte degli utenti ( ) Rischio di controparte: è tendenzialmente trascurabile se la controparte (committente o stazione appaltante) è un ente pubblico, anche se in tal caso non sono infrequenti ritardi nei pagamenti Rischio di inflazione: uno shock inflattivo potrebbe minare la sostenibilità finanziaria del progetto, soprattutto se i ricavi attesi (da tariffa ) non sono adeguatamente indicizzati, con cauzioni, con garanzie (segue) 376 Tecniche Tecniche di finanziamento Tavola 1 Segue Macroclasse Tipologia di rischio Assicurabilità Rischi relativi alla fase di gestione Rischio di fluttuazione dei tassi di interessi: i tassi di interesse possono subire shock, particolarmente probabili in un orizzonte temporale prolungato ed avere un impatto sulla struttura finanziaria della società veicolo, soprattutto se le attività e passività hanno una diversa sensibilità rispetto ai tassi Rischio di tasso di cambio: concerne gli investimenti internazionali ed è particolarmente rilevante se si ha un esposizione verso paesi in via di sviluppo con valute non convertibili, talora caratterizzate da fluttuazioni senza un ancoraggio ad una valuta forte (dollaro, euro ) Rischi fisici di distruzione o danneggiamento delle opere (durante l operatività) Rischio di inadempienza di parti coinvolte nella gestione delle opere Rischio di danni a terzi per responsabilità civile durante la gestione Responsabilità civile verso dipendenti Rischio paese e rischio politico: il rischio politico concerne l esposizione al cambiamento del valore di un investimento o di una posizione di cassa risultante da un azione di governo; è connesso al rischio di cambio, se l investimento avviene a livello internazionale, ovvero si verifica anche a livello domestico, se il paese in cui si investe è instabile. In molti paesi l intervento del governo nell economia locale aumenta il rischio politico affrontato dalle imprese multinazionali (5). Rischio legale: inteso come il rischio derivante da violazioni o dalla mancanza di conformità con leggi, norme e regolamenti oppure dalla poca trasparenza in merito ai diritti e ai doveri legali delle controparti in una transazione Rischio di forza maggiore: rischio che un evento imprevedibile ed incontrollabile comporti un aumento di costi (6). (copribile con SWAP, futures, opzioni ) (copribile con SWAP, futures, opzioni ) (1) Con il termine credit crunch (stretta creditizia) si indica un calo significativo (o inasprimento improvviso delle condizioni) dell offerta di credito, al termine di un prolungato periodo espansivo. (2) Nelle c.d. «opere calde» (parcheggi, autostrade ) il rischio di mercato è superiore rispetto alle c.d. «opere fredde» (ospedali ), che spesso hanno come controparte un ente pubblico e tendenzialmente hanno ad oggetto servizi di pubblica utilità (socio-sanitari, assistenziali ). (3) Ad esempio, si costruisce un ponte a pedaggio e i viaggiatori poi prediligono altre rotte. (4) Un sintomo del rischio di gestione è evidenziato dagli scostamenti che si verificano rispetto al capitolato prestazionale. (5) Il rischio politico assume forme molteplici: dai cambiamenti nella legislazione fiscale a controlli del cambio, da accordi sulla produzione locale all esproprio, da discriminazioni commerciali contro imprese con capitale estero a restrizioni all accesso al credito. (6) Shock dell offerta sul mercato internazionale di oil o commodities, globalizzazione e rischio sistemico. In particolare: il rischio operativo (o di gestione) Nel caso delle cosiddette «opere fredde» (come ad esempio gli ospedali pubblici, i cimiteri o altri progetti che non generano flussi di cassa), rispetto alle quali non c è gestione in senso stretto da parte del concessionario, trattandosi di opere destinate all utilizzazione diretta dell amministrazione concedente, i ricavi del concessionario derivano dai canoni corrisposti dall amministrazione concedente, che è la sola, con l unica eccezione degli spazi dedicati ai servizi commerciali (ad esempio, bar e negozi all interno di un ospedale pubblico), ad utilizzare e ad essere la destinataria delle prestazioni rese dal concessionario. In generale, infatti, i ricavi dalla gestione di attività commerciale eventualmente prestate dal concessionario nei confronti dell utenza privata (ristorazione, bar, parcheggio, pubblicità ) rappresentano una parte limitata rispetto al totale dei ricavi derivanti dal corrispettivo pagato dalle amministrazioni concedenti, attraverso il canone periodico a fronte dei servizi ad essa prestati. 387 Tecniche di finanziamento Tecniche Quando l opera è «fredda», e quindi non è in grado da sola di autofinanziarsi, la corresponsione di un contributo pubblico da parte dell amministrazione concedente diventa un «aggiustamento» necessario, al fine di assicurare al concessionario il perseguimento dell equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione. Tuttavia, il prezzo non potrà essere tale da eliminare il rischio di gestione in capo al concessionario (16). Il rischio di gestione nei progetti di finanza strutturata dipende da una serie di parametri e concause tra cui rilevano anzitutto i seguenti: durata della fase di costruzione; durata della fase di gestione; scadenza residua (maturity) del debito contratto per finanziare la costruzione; entità, timing e saldo dei flussi di cassa in entrata e in uscita della società veicolo; profili di rimborso (piano di ammortamento) del debito; ammortamenti; marginalità economica (differenziale operativo e differenziale tra ricavi e costi); tassazione; cover ratio, leverage e altri indicatori di bancabilità. Gli stakeholders multiruolo I soci della società veicolo di norma sono sia soci finanziatori, sia soci d opera, dal momento che la compagine societaria tipicamente include, in un raggruppamento talora costituito sotto forma di Associazione Temporanea d Impresa, sia esponenti del mondo bancario-finanziario, sia società di progettazione-engineering, società di costruzione, società fornitrici dei beni e servizi che saranno erogati in concessione ( ). La presenza di stakeholders multiruolo da un lato riduce i rischi di gestione e la conflittualità della società veicolo, spostandone il baricentro all interno della società e riducendo i problemi di governance contrattuale e di conflittualità con fornitori esterni (ad esempio., nel caso in cui il socio - società di costruzioni sia chiamato ad eseguire i lavori, come appare normalmente prevedibile). Anche il monitoraggio tende generalmente a semplificarsi, anche se non di rado sorgono problematiche connesse a conflitti di interesse, tipici degli stakeholders multiruolo che tendono a non esplicitare il loro interesse prevalente (così, ad esempio, se la società di costruzione ha un rilevante interesse economico nell edificazione e manutenzione, a fronte di una piccola partecipazione al capitale, avrà un naturale incentivo a massimizzare il corrispettivo per la sua prestazione, anche a scapito dei dividendi). L analisi di sensibilità Poiché la validità economico-finanziaria di un progetto è funzione di una serie di variabili, l identificazione di queste ultime e la loro previa valutazione diventa fondamentale: tale è il compito della c.d. analisi di sensibilità (Sensitivity Analysis), tecnica diffusa nella prassi per quantificare il rischio nelle decisioni di investimento. L analisi di sensibilità serve a individuare il singolo impatto delle varianti strategiche, cioè i fattori per i quali una piccola variazione rispetto all ipotesi di base determina un cambiamento della performance di un progetto e i parametri minimi accettabili di ogni variante strategica, ovvero la misura di scostamento dall ipotesi di base entro la quale è comunque assicurata la bancabilità dell iniziativa. I principali aspetti che, in caso di variazione, potrebbero avere un impatto rilevante sul piano economico-finanziario riguardano anzitutto: inflazione; tassi di interesse; eventi straordinari; imposte; tempo di realizzazione. Insieme all analisi di sensibilità è generalmente opportuno effettuare anche analisi di scenario, che permettono di stimare gli effetti di variazioni di più parametri contemporaneamente, in un numero comunque limitato, ricostruendo diversi scenari alternativi, nel rispetto di alcune assunzioni e ipotesi di base. Conclusioni La società veicolo nel project financing può essere soggetta a diverse tipologie di rischio, tra cui rileva in particolare il rischio di gestione. tratta di operazioni di finanziamento di un progetto, nelle quali il finanziatore fa affidamento sul flusso di cassa e sugli utili come la sorgente di fondi che consentirà il rimborso del prestito e le attività ta: (16) La concessione di lavori pubblici (realizzabile mediante il project financing o altre tecniche), infatti, si differenzia dall appalto di opere finché sussiste il rischio di gestione. Tale rischio, in particolare, continua ad esistere nella misura in cui lo schema della concessione venga mantenuto il più fedele possibile all impianto originario dell istituto, che prevede che il concessionario tragga i propri proventi soltanto della gestione dell opera o, comunque, che questa rappresenti la principale fonti di introiti per il concessionario. 398 Tecniche Tecniche di finanziamento dell unità economica come garanzia collaterale del prestito. Tali rischi, che possono essere coperti mediante polizze assicurative o strumenti finanziari ad hoc, influiscono sulla realizzazione dell opera e sulla bancabilità del progetto, che si sorregge sui soli flussi di cassa che da esso sono attesi Rilevano, in tale ambito, le informazioni richieste dal nuovo art. 2428, 1 comma, c.c., secondo cui nella relazione sulla gestione va fornita «una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta» (una sorta di Sensitivity Analysis). Le informazioni richieste nelle delibere ex art c.c. (per le S.p.a.) possono utilmente fornire un supporto in tal senso. Bibiliografia Abbatemarco M., Re Cecconi F., (2007), Il project financing nelle opere pubbliche, Maggioli, Rimini. Backhaus K., Werthschulte H., (2006), Identification of Key Risk Factors in Project Finance - A «Project Type» - Based mulation Approach, Journal of Structured Finance, Winter. Beenhakker H. L., (1997), Risk Management in Project Finance and Implementation, Quorum Books (Westport, CT). Buljevich E.C., Yoon s. P., (1999), Project Financing and the International Financial Markets, Kluwer Academic Publishers, rwell, MA. Campisi D., Costa R., (2008), Economia applicata all ingegneria. Analisi degli investimenti e project financing, Carocci, Bari. Caringella F., De Marzo G., Baldi M., (2004), Project financing, Ipsoa, Milano. Carrière P., (2003), «Il leveraged financing e il project financing alla luce della riforma del diritto societario: opportunità e limiti», in Rivista delle società, 995. Caselli G., (2005), stemi di realizzazione dei lavori pubblici. Appalto integrato, concessione, project financing, leasing immobiliare, DEI, Roma. Comana M. (a cura di) (2003), Il project financing per le opere di media dimensione, Franco Angeli, Milano. Davis H., (1996), Project Finance: Practical Case Studies, Euromoney Books (London, UK). Dickinson G.C.A., (1987), Risk Analysis, Witherby & Co. Ltd., London. Esty B.C., (2004), Modern Project Finance: A Casebook, Wiley & Sons, New York. Evans J.R., Olson D.L., (2000), Introduction to mulation Risk Analysis, Prentice Hall, New York. Fabozzi F., Nevitt P., (2000), Project Financing, Euromoney Publications, London. Falini A., (2004), Project financing. Valutazione dei rischi e asseverazione, Franco Angeli, Milano. Ferrari G.F., Fracchia F., a cura di, (2004), Project financing e opere pubbliche. Problemi e prospettive alla luce delle recenti riforme, EGEA, Milano. Fidone G., (2006), «Finanza di progetto. La valutazione della proposta e la scelta del promotore», in Rivista giuridica dell edilizia, 2, 77. Fitzgerald P.F., Machlin B.N., (2001), Project Financing: Building Infrastructure Projects in Developing Markets, Practising Law Institute, New York. Frame J., Davidson M., (2003), Project Finance: Tools and Techniques, University of Management and Technology Press, Arlington. Gatti S. (2006), Manuale del project finance, Bancaria Editrice, Roma. Khan M.F.K., Parra R.J., (2003), Financing Large Projects: Using Project Finance Techniques and Practices, Pearson Education, Prentice Hall, Essex, UK. Levy S.M., (1996), Build, Operate, Transfer: Paving the Way for Tomorrow s Infrastructure, J. Wiley & Sons, New York. Moro Visconti R., Gentili M.P., (2007), La valutazione degli intermediari finanziari: servizi di investimento e gestione collettiva del risparmio, fondi di private equity, investment banks e società veicolo nel project financing, Edibank, Roma. Mulazzani M., a cura di, (2004), Il project financing negli enti locali, Franco Angeli, Milano. Nevitt P., (1983), Project Financing, Euromoney Publications, London. Pollio G., (1999), International Project Analysis & Financing, University of Michigan Press, Ann Arbor. Raferty J., (1994), Risk Analysis in Project Management, E & F Spon, London. Sambri S., (2006), Project financing. La finanza di progetto per la realizzazione di opere pubbliche, Cedam, Padova. Scotti Camuzzi S., (2002), «Il project financing nel settore pubblico e la legge Merloni Ter», in Banca, Borsa e titoli di credito, 1. Woodward D.G., (1995), «Use of sensitivity analysis in Build-Own-Operate-Transfer Project Evaluation», in International Journal of Project Management, 15, 239. Yescombe E.R., (2002), Principles of Project Finance, Academic Press/Elsevier Science, London. 40 Vedere altro
Corso di valutazione economica del progetto Clamarch a.a. 2013/14 Gestione dei progetti urbani e infrastrutturali attraverso il PPP Docenti Collaboratori prof. Stefano Stanghellini stefano.stanghellini@iuav.it Dettagli PPP e Pubblica Amministrazione profili operativi
DIPE Unità Tecnica Finanza di Progetto PPP e Pubblica Amministrazione profili operativi MASTER DIFFUSO Roma, 12-15 15 Maggio 2008 1 UTFP : Linee di attività L Unità Tecnica Finanza di Progetto (UTFP) è Dettagli Project Finance e Partenariato Pubblico Privato
FORUM RINNOVABILI 2008 Lo sviluppo delle fonti rinnovabili nella nuova politica energetica del Sistema Paese Unità Tecnica Finanza di Progetto Project Finance e Partenariato Pubblico Privato Roma, 18 Giugno Dettagli www.cipecomitato.it/it/documenti/finanza_di_progetto_100_domande_e_risposte.pdf
PROJECT FINANCING Alla luce del terzo decreto correttivo al Decreto Legislativo 163/06 Bologna, 4 maggio 2009 Avv. Dover Scalera 1 NOZIONE Il Project Financing (PF) è un operazione di finanziamento tesa Dettagli Possiamo pertanto identificare due modelli di riferimento:
FINANZA AZIENDALE Appunti 5 - (9-6 CFU) Cap. 15 libro Project Financing La realizzazione di un progetto complesso (la costruzione di una centrale energetica, di una raffineria, di un oleodotto, di un impianto Dettagli L analisi economico finanziaria dei progetti
PROVINCIA di FROSINONE CIOCIARIA SVILUPPO S.c.p.a. LABORATORI PER LO SVILUPPO LOCALE L analisi economico finanziaria dei progetti Azione n. 2 Progetti per lo sviluppo locale LA FINANZA DI PROGETTO Frosinone, Dettagli Il PPP e la FP per la realizzazione di infrastrutture pubbliche: aspetti giuridici ed economico finanziari
PREFETTURA DI LATINA Seminario sul Partenariato Pubblico Privato e la Finanza di Progetto Il PPP e la FP per la realizzazione di infrastrutture pubbliche: aspetti giuridici ed economico finanziari Latina, Dettagli Le slides, presentate da Paolo Cefarelli, componente del Nucleo di valutazione della Regione Campania, in occasione del seminario tecnico sulla
Le slides, presentate da Paolo Cefarelli, componente del Nucleo di valutazione della Regione Campania, in occasione del seminario tecnico sulla finanza di progetto, tenutosi a Roma l 8 aprile, descrivono Dettagli PPP - ASPETTI ASSICURATIVI
24 maggio 2007 PPP - ASPETTI ASSICURATIVI Fabio Landriscina Manager PF Il percorso di oggi: Il processo di gestione dei rischi nel PPP La convenzione come strumento di gestione dei rischi nelle PPP (problemi Dettagli Il trust nelle operazioni di project financing e finalizzato ad operazioni di finanziamento
Il trust nelle operazioni di project financing e finalizzato ad operazioni di finanziamento Damiano Montani Professore Aggregato Università degli Studi di Bergamo Il trust nelle operazioni di finanziamento Dettagli 2.2.7 Strumenti finanziari - fair value e gestione dei rischi
114 2.2.7 Strumenti finanziari - fair value e gestione dei rischi 2.2.7.1 Gerarchia del fair value 2. Bilancio consolidato Le tabelle di seguito forniscono una ripartizione delle attività e passività per Dettagli Project financing & Leasing in costruendo
COMUNE DI ARZIGNANO PROVINCIA DI VICENZA tel. 0444/476589 476585 e-mail: ufficio.contratti@comune.arzignano.vi.it SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI Prot. n. 16485/BL Arzignano, 30 maggio 2013 BANDO PER L AFFIDAMENTO Dettagli ...rendere semplici le cose complesse
LP M E D I A Z I O N I...rendere semplici le cose complesse LP M E D I A Z I O N I LP Mediazioni LP MEDIAZIONI si propone sul mercato nazionale nei settori assicurativi e di risk management, svolgendo Dettagli INDICE. Capitolo primo IL PROJECT FINANCING: EVOLUZIONE STORICA E MER- CATO
INDICE Capitolo primo IL PROJECT FINANCING: EVOLUZIONE STORICA E MER- CATO 1. Evoluzione storica del project financing. 5 2. Il project financing nella prospettiva del partenariato pubblico-privato. 6 Dettagli Project financing finanza di progetto
Project financing La finanza di progetto (o project financing) è una operazione di finanziamento a lungo termine e costituisce, sicuramente, uno dei più importanti istituti nel sistema delle commesse pubbliche. Dettagli Emanuele Scarnati. Responsabile Direzione Corporate Finance. Piano di Sviluppo delle città e Project Financing. Palermo, 19 aprile 2013
Emanuele Scarnati Responsabile Direzione Corporate Finance Piano di Sviluppo delle città e Project Financing Palermo, 19 aprile 2013 Generalità sul Project Financing Punti di attenzione e opportunità 2 Dettagli Emanuele Scarnati. Responsabile Direzione Corporate Finance. PPP: il focus dei finanziatori secondo logiche project finance Firenze, 17 aprile 2014
Emanuele Scarnati Responsabile Direzione Corporate Finance PPP: il focus dei finanziatori secondo logiche project finance Firenze, 17 aprile 2014 Generalità sul Project Financing Punti di attenzione e Dettagli Corso di TRASPORTI E TERRITORIO. prof. ing. Agostino Nuzzolo
Corso di TRASPORTI E TERRITORIO prof. ing. Agostino Nuzzolo Il Project Financing nella realizzazione delle infrastrutture di trasporto 1 Il Project Financing Definizione Il Project Financing g( (o finanza Dettagli Project Financing. Caratteristiche generali ed aspetti economico-finanziari. Lecce 2 ottobre 2003. Sommario degli argomenti
Project Financing Caratteristiche generali ed aspetti economico-finanziari Lecce 2 ottobre 2003 A cura del Dott. Massimo Leone Sommario degli argomenti 1. Introduzione al project financing 2. Il project Dettagli Studio Legale Bolognini Via Corsica 8/11 16128 Genova GE tel. 010/540695-010/8934483 fax 010/8934873 info@studiobolognini.com. www.studiobolognini.
Studio Legale Bolognini Via Corsica 8/11 16128 Genova GE tel. 010/540695-010/8934483 fax 010/8934873 info@studiobolognini.com Avv. Lorenzo Bolognini Abog. Irene Juárez Hernán www.studiobolognini.com disciplina Dettagli Il Project Financing. Introduzione
Il Project Financing Introduzione Il Project Financing nasce nei paesi anglosassoni come tecnica finanziaria innovativa volta a rendere possibile il finanziamento di iniziative economiche sulla base della Dettagli ANCI Servizi-OICE-ABI
Convegno: ANCI Servizi-OICE-ABI Workshop sul Project Financing: riscaldiamo le opere fredde Trieste, 23 ottobre 2008 Relazione dell Unità Tecnica Finanza di Progetto di GABRIELE FERRANTE Il Partenariato Dettagli Rilancio dei project bond, Pf per l edilizia carceraria e nuove regole per il subentro
6 n 5 2012 Dopo il decreto Salva-Italia anche il Dl sulle liberalizzazioni interviene sulla disciplina del project financing. Altre novità riguardano le norme sulla progettazione, quelle sulle concessioni Dettagli Sistema depurativo delle acque reflue Impianto di Milano Nosedo Le procedure di Concessione ed il Project Financing: problematiche
Sistema depurativo delle acque reflue Impianto di Milano Nosedo Le procedure di Concessione ed il Project Financing: problematiche Dott. A.Romano PROJECT FINANCING Il Project Financing: una tecnica di Dettagli Piano economico finanziario
Economica del Progetto Corso del prof. Stefano Stanghellini Piano economico finanziario Contributo didattico: prof. Sergio Copiello Pagamento tariffe Prestazione di servizi Soggetti e risorse Pagamento Dettagli Lo Strumento del Project Finance a sostegno delle Imprese. Centrobanca - Corporate Finance Division Project Finance 28 Novembre 2008
Lo Strumento del Project Finance a sostegno delle Imprese Centrobanca - 28 Principali differenze tra Project Finance e Corporate Finance Finanza d Impresa Project Finance Garanzie del finanziamento Effetti Dettagli LA VALUTAZIONE DELLE SOCIETÀ VEICOLO NEL PROJECT FINANCING
05_02_Moro Visconti 31-10-2005 8:59 Pagina 365 SAGGI 365 LA VALUTAZIONE DELLE SOCIETÀ VEICOLO NEL PROJECT FINANCING ROBERTO MORO VISCONTI S O M M A R I O 1. IL PROJECT FINANCING: CENNI INTRODUTTIVI 2. Dettagli La Giornata dei Contratti Pubblici
La Giornata dei Contratti Pubblici Castel Mareccio Bolzano 10 aprile 2015 La nuova Direttiva concessioni 2014/23/UE e l impatto nell ordinamento nazionale MASSIMO RICCHI Mercato del PPP Mercato complessivo Dettagli Analisi dei rischi e continuità aziendale. Prof. Roberto Moro Visconti 2
Catania Relazione del prof. Roberto Moro Visconti docente di finanza aziendale nell Università Cattolica dottore commercialista in Milano roberto.morovisconti@morovisconti.it Analisi dei rischi e continuità Dettagli Global Legal Advisor. www.strataspa.net amministrazione@strataspa.net agi@strataspa.net
STRATA SpA Viale Castro Pretorio, 124 00185 Roma VAT 04133671000 TC 10086440152 2 Management Tel +39 064468062 Fax +39 06/4467292 Enquiries and Support Tel +39 06/4466656 Fax +39 06/4467376 www.strataspa.net Dettagli Strumenti finanziari per la realizzazione di infrastrutture idriche
Strumenti finanziari per la realizzazione di infrastrutture idriche Roma 25 Gennaio 2006 Gabriele Ferrante Unità tecnica Finanza di Progetto 1 Introduzione Premesse La situazione della finanza pubblica Dettagli DOCUMENTO BASE. Problematiche relative alla disciplina applicabile all esecuzione del contratto di concessione di lavori pubblici
DOCUMENTO BASE Problematiche relative alla disciplina applicabile all esecuzione del contratto di concessione di lavori pubblici Premessa E stato chiesto all Autorità di esprimersi circa una problematica Dettagli Decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012 (c.d. Cresci Italia )
DIREZIONE AFFARI ECONOMICI E CENTRO STUDI Decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012 (c.d. Cresci Italia ) Commento alle norme economicofinanziarie di interesse per il settore delle costruzioni Aggiornato Dettagli Le novità per gli appalti pubblici
Le novità per gli appalti pubblici La legge 98/2013 contiene disposizioni urgenti per il rilancio dell economia del Paese e, fra queste, assumono particolare rilievo quelle in materia di appalti pubblici. Dettagli La realizzazione dei lavori
131 Nel caso di lavori da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, di importo pari o inferiore alla soglia comunitaria, se il bando prevede l esclusione automatica delle offerte anomale e il numero Dettagli DIREZIONE INFRASTRUTTURE E GRANDI OPERE
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E GRANDI OPERE Project Finance Infrastructure Finance General contracting Corporate Finance Consulenza Strutturazione di fonti di debito e consulenza per: progetti di infrastrutture Dettagli Cassa depositi e prestiti spa
FORUM BANCHE PA 2010 Sessione Parallela C2 Partenariato Pubblico Privato Intervento di Cristiano Cannarsa Responsabile Direzione Imprese CDP - Roma, 19 febbraio 2010 - www.cassaddpp.it 1 La normativa nelle Dettagli La traduzione normativa della logica del project financing secondo il legislatore italiano
La traduzione normativa della logica del project financing secondo il legislatore italiano L elemento che qualifica un operazione di project financing e che la differenzia dal private equity 1 o corporate Dettagli Innovazione della P.A. e opzioni strategiche di collaborazione
Innovazione della P.A. e opzioni strategiche di collaborazione La cessione del corrispettivo dell appalto Art. 115 D.P.R. 554/1999 1. Ai sensi dell articolo 26, comma 5, della Legge, le cessioni di crediti Dettagli Perché parliamo di project finance?
Il project finance Perché parliamo di project finance? Operazione di finanziamento in crescita negli ultimi anni Ampiamente utilizzato sia nei PVS che nei Paesi Industrializzati 2 Agenda 1. Cos è il project Dettagli il Project Financing per lo sviluppo dei sistemi di trasporto la valorizzazione del progetto: il piano industriale e finanziario
il Project Financing per lo sviluppo dei sistemi trasporto la valorizzazione del progetto: il piano industriale e finanziario 7 Marzo 2002 1 definizione definizione Project Project Financing Financing Dettagli Il Project Financing per il Social Housing: profili generali
Centrobanca Project Bond e finanziamento delle Infrastrutture Università Commerciale L. Bocconi Milano, 14 Giugno 2012 Massimo Capuano Amministratore Delegato, Centrobanca Executive Summary Il Project Dettagli Il project financing per l attuazione di opere di interesse pubblico
Il project financing per l attuazione di opere di interesse pubblico Venezia, 3 dicembre 2014 Valentina Antoniucci valutareilprogetto2@gmail.com Estimo Corso di laurea magistrale in Architettura per il Dettagli Evoluzione Normativa Sui Contratti Pubblici E Buone Pratiche
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Evoluzione Normativa Sui Contratti Pubblici E Buone Pratiche Filippo Romano Giuseppe Failla Roma, 11-14 maggio 2009 Filippo Dettagli PROGETTARE E REALIZZARE PICCOLE INFRASTRUTTURE IN PROJECT FINANCE
CORSO DI FORMAZIONE PROGETTARE E REALIZZARE PICCOLE INFRASTRUTTURE IN PROJECT FINANCE Mercoledì 15 aprile 2009 (ore 9:30 17:30) Giovedì 16 aprile 2009 (ore 9:30-14:00) ROMA Centro Congressi Conte di Cavour Dettagli 3. La struttura dell intervento I COSTI DI INVESTIMENTO
ANALISI DI FATTIBILITA ECONOMICO - FINANZIARIA PARCO DELLO SPORT DI MONZA 1. Executive Summary L analisi della fattibilità economico finanziaria ha come finalità la verifica della sostenibilità economico-finanziaria Dettagli METODOLOGIE E CASI DI PROJECT FINANCING NEGLI ENTI LOCALI
METODOLOGIE E CASI DI PROJECT FINANCING NEGLI ENTI LOCALI PROJECT FINANCING APPLICATO ALL EDILIZIA CIMITERIALE: IL NUOVO CIMITERO MONUMENTALE MILANO SUD Intervento dell Ing. Alberto Fecchio Presidente Dettagli Vincoli, opportunità e strumenti per la realizzazione degli investimenti negli Enti Locali. Avv. Stefano Sorrentino
Vincoli, opportunità e strumenti per la realizzazione degli investimenti negli Enti Locali Avv. Stefano Sorrentino Indice Parte 1 Opportunità: I Provvedimenti del Governo Monti Parte 2 Strumenti: - Concessione Dettagli Cassa depositi e prestiti società per azioni
Direzione Finanziamenti Pubblici Roma, 22 luglio 2008 Cassa depositi e prestiti società per azioni CIRCOLARE N. 1273 Oggetto: Revisione delle condizioni generali per l accesso al credito della gestione Dettagli IL PROJECT FINANCING IN CONCRETO: IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO. Marco Righini
IL PROJECT FINANCING IN CONCRETO: IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO Classificazione delle opere in PPP Progetti dotati di generare reddito Progetti dove il soggetto privato fornisce direttamente servizi alla Dettagli Nuove modalità per la concessione di servizi e lavori nella P.A.
Nuove modalità per la concessione di servizi e lavori nella P.A. Criticità e soluzioni giurisprudenziali Bergamo Milano Avv. Enzo Adamo Partenariato Pubblico Privato: criticità ed opportunità Il Partenariato Dettagli Art. 160 bis del D.Lgs. 163/2006 Testo Unico dei Contratti Pubblici
Francesco Pastore 1 Il leasing immobiliare pubblico è uno strumento messo a disposizione della Pubblica Amministrazione per la realizzazione, l acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di Dettagli PROJECT FINANCING: Le nuove procedure di gara dopo il terzo decreto correttivo del Codice degli Appalti
Newsletter n.83 Gennaio 2011 Approfondimento_40 PROJECT FINANCING: Le nuove procedure di gara dopo il terzo decreto correttivo del Codice degli Appalti Il ruolo della PROIND SRL a supporto dei proponenti Dettagli GUIDA PRATICA AL NUOVO CODICE APPALTI
www.formazione.ilsole24ore.com APPALTI GUIDA PRATICA AL NUOVO CODICE APPALTI 3 CORSI DI APPROFONDIMENTO E AGGIORNAMENTO PER PROFESSIONISTI E AZIENDE MILANO - ROMA NOVEMBRE - DICEMBRE 2009 APPALTI PUBBLICI Dettagli Gli strumenti di finanza. Piero Atella SINLOC SpA Sistema Iniziative Locali
1 Gli strumenti di finanza Piero Atella SINLOC SpA Sistema Iniziative Locali 2 CHI E SINLOC Sinloc è una società di riferimento nel mercato delle iniziative di sviluppo locale e della realizzazione di Dettagli Project Financing. 1 Il project finance è stato definito come un operazione di finanziamento di una specifica
Project Financing Descrizione e origini dello strumento Il project financing è una metodologia di finanziamento applicabile a progetti dotati di autonoma capacità di generare ricavi che consente, attraverso Dettagli Fondo i3-core VADEMECUM per gli investimenti Executive Summary
Fondo i3-core VADEMECUM per gli investimenti Executive Summary Potenza, 17 marzo 2015 INVIMIT SGR: contesto di riferimento L art. 33, co. 1, del Dl 98/2011 ha previsto la costituzione di una SGR per attuare Dettagli Il Project Financing: aspetti negoziali. e clausole d uso
Il Project Financing: aspetti negoziali Operazioni di finanza strutturata: esame della struttura di una operazione di Project Financing e contratti collegati e clausole d uso I contratti internazionali Dettagli L impresa recuperata La soluzione delle crisi di impresa dopo il Decreto Sviluppo 2012
CARISMI CONVEGNI L impresa recuperata La soluzione delle crisi di impresa dopo il Decreto Sviluppo 2012 CENTRO STUDI I CAPPUCCINI 28 Marzo 2013 LA SOLUZIONE DELLE CRISI DI IMPRESA DOPO IL DECRETO SVILUPPO Dettagli IL MODELLO DEL PROJECT FINANCE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. ANALISI DELLE PRINCIPALI CRITICITA
IL MODELLO DEL PROJECT FINANCE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. ANALISI DELLE PRINCIPALI CRITICITA Dott.ssa Teresa Fiorita Dottoranda di Ricerca in Economia Aziendale Facoltà di Economia Università del Dettagli CAPITOLO X LA CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI ED IL PROJECT FINANCING
CAPITOLO X LA CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI ED IL PROJECT FINANCING SOMMARIO: 1. La concessione di lavori pubblici. - 2. Il project financing. 3. Il c.d. contraente generale: cenni. 1. La concessione Dettagli Indice...Errore. Il segnalibro non è definito.
NUOVO NIDO PER L INFANZIA Modello Economico-Finanziario Comune di Bomporto 16/02/2010 Sommario Indice...Errore. Il segnalibro non è definito. LE IPOTESI DEL MODELLO ECONOMICO E FINANZIARIO... 3 Il progetto Dettagli Osservatorio Enti Locali Febbraio 2013
CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI Osservatorio Enti Locali Febbraio 2013 a cura DELL ISTITUTO DI RICERCA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI Stefano Dettagli Fattori di rischio e incertezza
Fattori di rischio e incertezza 39 PREMESSA Nel 2014 la controllante Snam S.p.A. ha istituito, alle dirette dipendenze dell Amministratore Delegato, l unità Enterprise Risk Management (ERM), al fine di Dettagli www.libriprofessionali.it per i tuoi acquisti di libri, banche dati, riviste e software specializzati
Presentazione 1 Autonomie locali e finanza pubblica 1.1 Principi generali 1.1.1 La finanza locale nel sistema delle autonomie locali 1.1.2 Enti locali e riforma della pubblica amministrazione 1.1.3 Le Dettagli Indici di redditività e bancabilità dei progetti
Indici di redditività e bancabilità dei progetti Prof. Vittorio Boscia Associato di Economia degli Intermediari Finanziari Università di Lecce v.boscia@economia.unile.it Project Financing Un nuovo strumento Dettagli Stato patrimoniale al 31/12/n
Tema d esame Gestione economica delle imprese ristorative, analisi di bilancio e fonti di finanziamento di Grazia BATARRA ATTIVITÀ DIDATTICHE 1 MATERIE ECONOMICHE (Classe 5 a IP Tecnico servizi ristorativi) Dettagli Le fonti di finanziamento nel project financing
Le fonti di finanziamento nel project financing Giuseppe G. Santorsola Università Parthenope Aspetti generali La Finanza di Progetto nasce nei paesi anglosassoni come tecnica finanziaria innovativa volta Dettagli PROJECT FINANCING Alla luce del terzo decreto correttivo al Decreto Legislativo 163/06. Bologna, 7 maggio 2009 Avv. Dover Scalera
PROJECT FINANCING Alla luce del terzo decreto correttivo al Decreto Legislativo 163/06 Bologna, 7 maggio 2009 Avv. Dover Scalera 1 Le novità introdotte dal terzo decreto correttivo Project Financing Il Dettagli Il Project Financing
Il Project Financing Agenda 1. Introduzione 2. Rischi del progetto 3. Le fonti di finanziamento del progetto 4. I soggetti coinvolti 5. Le garanzie 6. Il PF in Italia Master di I livello in Finanza aziendale Dettagli FASI DEL PROCESSO: La fase di esecuzione
FASI DEL PROCESSO: La fase di esecuzione Lezione 4 Arch. Gianni Bardazzi Tecnologia dell Architettura Strumenti e Metodi della Produzione Corso D Prof. Arch. Gianni Bardazzi Prof. Arch. Nina Avramidou Dettagli FOGLIO INFORMATIVO PER LE PRINCIPALI GARANZIE CHE ASSISTONO LA LOCAZIONE FINANZIARIA
FOGLIO INFORMATIVO PER LE PRINCIPALI GARANZIE CHE ASSISTONO LA LOCAZIONE FINANZIARIA DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI (D.LGS. Dettagli Ipotesi di partenariato pubblico-privato per il finanziamento degli interventi di difesa della costa Prof. Renzo Baccolini
Le informazioni contenute in questo documento sono di proprietà di Area S.r.l. e del destinatario del documento. Tali informazioni sono strettamente legate ai commenti orali che le hanno accompagnate, Dettagli MEDIOLANUM REAL ESTATE gestito da Mediolanum Gestione Fondi SGR p.a.
Offerta al pubblico e ammissione alle negoziazioni di quote del fondo comune di investimento immobiliare chiuso ad accumulazione ed a distribuzione dei proventi denominato MEDIOLANUM REAL ESTATE gestito Dettagli Project Financing e confronto con gli altri strumenti di PPP
PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PER I SERVIZI DI GESTIONE,VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PATRIMONIO DEI COMUNI ROBERTO GIOVANNINI Project Financing e confronto con gli altri strumenti di Dettagli Programma Assicurativo per iniziative immobiliari e legge delega 210/04
Programma Assicurativo per iniziative immobiliari e legge delega 210/04 La presente proposta, ed i suoi eventuali sviluppi, ha come obiettivo portare alla Vostra considerazione un Programma Assicurativo Dettagli La gestione e la ristrutturazione del debito. Luca Buccoliero Marco Meneguzzo Università Bocconi Milano
La gestione e la ristrutturazione del debito 1 Evoluzione nella gestione del debito: Dalla semplice amministrazione del rimborso del debito, stabilendo piano ammortamento, quote capitale, interessi passivi, Dettagli Il leasing immobiliare per la pubblica Amministrazione: il punto di vista della SOCIETA DI LEASING
Manuel Farina Il leasing immobiliare per la pubblica Amministrazione: il punto di vista della SOCIETA DI LEASING FUNZIONE LEASING PUBBLICO per la Pubblica Amministrazione al 31.12.15 Contratti stipulati: Dettagli APPALTO PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO CAPITOLATO SPECIALE
APPALTO PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO CAPITOLATO SPECIALE ART. 1 - OGGETTO DELL APPALTO Il presente capitolato ha per oggetto l appalto del servizio professionale di consulenza Dettagli Oltre la crisi: nuove forme di partenariato pubblico - privato
Oltre la crisi: nuove forme di partenariato pubblico - privato ANCE Cuneo - Sezione Costruttori Edili di Confindustria, 9 aprile 2013 ore 9,30 Introduce e modera: Prof. Filippo Monge (Presidente ANCE Cuneo, Dettagli CREDITO, RISCHIO POLITICO E CAUZIONI
CREDITO, RISCHIO POLITICO E CAUZIONI WILLIS NEL MONDO E IN ITALIA Willis è uno dei principali Gruppi di brokeraggio assicurativo e di risk management a livello mondiale con riconosciute competenze in tutti Dettagli Art. 1 Oggetto e procedura dell appalto. Art. 2 Norma di salvaguardia. Art. 3 Normativa di riferimento. Art. 4 Vincolatività delle offerte
Università per Stranieri di Siena CAPITOLATO D ONERI APPALTO PER LA CONTRAZIONE DI UN MUTUO IPOTECARIO TRENTENNALE A TASSO FISSO PER UN IMPORTO COMPRESO FRA UN MINIMO DI EURO 13.635.204,00 ED UN MASSIMO Dettagli IL FINANZIAMENTO DEGLI ENTI PUBBLICI
IL FINANZIAMENTO DEGLI ENTI PUBBLICI A cura di Gian Nereo Mazzocco Verona, 11 febbraio 2006 Le anticipazioni di tesoreria (art. 222 Tuel) Controparte: istituto tesoriere Limiti: 3/12 delle entrate correnti Dettagli LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING) DI BENI IMMOBILI, IMMOBILI A COSTRUIRE E BENI MOBILI A TASSO FISSO O VARIABILE
(LEASING) DI BENI IMMOBILI, IMMOBILI A COSTRUIRE E BENI MOBILI A TASSO FISSO O VARIABILE a clientela non qualificabile come CONSUMATORE Le condizioni di seguito riportate non costituiscono offerta al pubblico Dettagli Profili fiscali delle società veicolo nel project financing
4931 APPROFONDIMENTO Profili fiscali delle società veicolo nel project financing di Roberto Moro Visconti Le società veicolo concessionarie di investimenti finanziati col project financing hanno problematiche Dettagli Regione Piemonte Settore Sviluppo Energetico Sostenibile - Filippo BARETTI
Workshop E.S.Co. ed efficientamento energetico degli edifici: un opportunità per gli operatori pubblici e privati Trieste, 13 febbraio 2014 AREA Science Park Campus di Padriciano Centro Congressi I contratti Dettagli Analisi dei rischi e bancabilità del progetto Dallo sviluppo del progetto al finanziamento dell investimento
Agenda Analisi dei rischi e bancabilità del progetto Strumenti di copertura e mitigazione dei rischi Principali coperture assicurative nel ciclo di vita del progetto Conclusioni e prospettive future 1 Dettagli ! contratti ALLEGATO 1. garanzie collaterali. Contratto di Finanziamento. Contratto. rimborsi, interessi. assicurativi. Capitalizz.
ALLEGATO 1 garanzie collaterali rimborsi, interessi Contratto di Finanziamento dividendi Contratto di Capitalizz.! contratti assicurativi perfomance perfomance, canoni concessione Contratto di O&M! beni, Dettagli Le regole e i contenuti della relazione sulla gestione della Dott.ssa Marina Torcello
Le regole e i contenuti della relazione sulla gestione della Dott.ssa Marina Torcello Abstract La relazione sulla gestione costituisce uno dei principali documenti allegati al bilancio d esercizio, il Dettagli Università degli Studi di Bergamo TUTELE DAL RISCHIO DI INSOLVENZA DEI CREDITI EXPORT
Università degli Studi di Bergamo lezione 15 TUTELE DAL RISCHIO DI INSOLVENZA DEI CREDITI EXPORT LE GARANZIE BANCARIE 1 L E G A R A N Z I E B A N C A R I E lettere di garanzia (v. lettere di credito): Dettagli COMUNE DI BARI CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO. Pag. 1 di 9
COMUNE DI BARI CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO Pag. 1 di 9 Art. 1 Finalità Il presente capitolato ha per oggetto l affidamento del servizio di brokeraggio e consulenza Dettagli COMUNE DI NAVE Provincia di Brescia
COMUNE DI NAVE Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INTERNO PER PROGETTAZIONE O ATTI DI PIANIFICAZIONE (Art.18, commi 1 e 2, Legge 11 febbraio 1994 Dettagli Analisi di Bancabilità e ruolo della Banca nelle operazioni di PF per Opere Pubbliche
Analisi Bancabilità e ruolo della Banca nelle operazioni PF per Opere Pubbliche Giovanni Andrea Padula Intervento al Convegno: Project financing: prospettive ed esperienze. Il Road Show delle operazioni Dettagli APPALTO PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA ASSICURATIVA BROKERAGGIO ASSICURATIVO CAPITOLATO SPECIALE
APPALTO PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA ASSICURATIVA BROKERAGGIO ASSICURATIVO CAPITOLATO SPECIALE ART. 1 OGGETTO DELL APPALTO Il presente capitolato ha per oggetto l appalto del servizio professionale Dettagli Indice 3 PREFAZIONE. 29 Premessa
Indice 3 PREFAZIONE 5 INTRODUZIONE - Tendenze evolutive del rapporto banca-impresa 5 I.1 Premessa 6 I.2 Le recenti riforme dell ordinamento bancario 9 I.2.1 Le direttive del Comitato di Basilea 12 I.2.2 Dettagli RISK MANAGEMENT: Gestione integrata dei sistemi nell esperienza di Aler Brescia