Source: https://compras.uner.edu.ar/diaguita/aplicacion.php?ah=st5c097a3ff36fe0.31161603&ai=diaguita%7C%7C110000003&v=4796
Timestamp: 2019-07-23 00:42:50
Document Index: 281325088

Matched Legal Cases: ['Artículo 22', 'artículo 22', 'Artículo 23', 'artículo 20', 'Artículo 13', 'artículo 48', 'Artículo 92']

Contratación Directa CDI 174/2018
OBRA: AMPLIACION RED DE GAS NATURAL NUEVA FACULTAD DE BROMATOLOGIA - UNER
EXP:1293/2018
Por Monto - Obra Publica Menor
PLIEGOS tecnicos.rar, ANEXOS AL PLIEGO PARTICULAR 26-11.doc, PLIEGO_CLAUSULAS_GENERALES_OBRA modif 26-11 DIRECCION.pdf
CIA:1 - Adjunto: CIRCULAR.pdf
JD PERON 64 (2820), GUALEGUAYCHU, Entre Ríos
RECTORADO C del Uruguay Y FAC DE BROMATOLOGIA (2820), GUALEGUAYCHU, Entre Ríos
1 OBRA: AMPLIACION RED DE GAS NATURAL NUEVA FACULTAD DE BROMATOLOGIA - UNER
Lugar de entrega: GUEMES Y POTREROS (2820) GUALEGUAYCHU NO NO 1,00 UNIDAD CONSTRUCCION CONSTRUCCION CIVIL PRIVADA (4.2.1.07003) Bien de uso
La siguiente Cláusula Particular complementa y/o modifica ARTICULO: 1 del Pliego de Condiciones Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aquí contenidas prevalecerán sobre las de las PCG.
1.1. La Universidad Nacional de Entre Ríos invita a participar en la presente Convocatoria para la ejecución de la obra “ OBRA: AMPLIACION RED DE GAS NATURAL NUEVA FACULTAD DE BROMATOLOGIA-UNER " ubicada en calle GUEMES Y LOS POTREROS de la ciudad de GUALEGUAYCHU Provincia de Entre Ríos.
1.2. El Presupuesto Oficial establecido para la presente Contratación es de PESOS SETECIENTOS QUINCE MIL CIENTO SETENTA Y DOS CON 08/100 ($715.170.26 ), valores correspondientes al mes de fecha de Apertura, con impuestos incluidos. Para la presente Licitación se Aplicara la Ley de Obras Publicas de la Nación Nº13.064.
1.3. El Contrato no estará sujeto a redeterminación de precios,
1.4. Consultas: Universidad Nacional de Entre Ríos, Facultad BROMATOLOGIA ARQUITECTO MARTINELLI TELEFONO 03446 15508736 Dirección PERON 64 . de la ciudad de GUALEGUAYCHUI ENTRE RIOS DE Lunes a viernes de 8 a 13 hs, Visita de obra y consultas, ARQUITECTO MARTINELLI TELEFONO 03446 15508736
Presentación de ofertas: Universidad Nacional de Entre Ríos, Facultad BROMATOLOGIA Dirección PERON 64 Gualeguaychú, y Rectorado, Eva Perón Nº24 Concepción del Uruguay.
1.6. El plazo de ejecución de la obra se establece en 30 dias.
1.7. Si está previsto un anticipo financiero del 30% contra presentacion de contragarantia poliza de seguro de caucion por el 100% del anticipo
COSTO DEL PLIEGO : 0
RETIRO DE PLIEGOS : Fac De bromatologia Arq. Martinelli
La siguiente Cláusula Particular complementa y/o modifica ARTICULO: 3 del Pliego de Condiciones Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aquí contenidas prevalecerán sobre las de las PCG.
3 Otro Sistemas de contratación
La siguiente Cláusula Particular complementa y/o modifica ARTICULO: 5 del Pliego de Condiciones Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aquí contenidas prevalecerán sobre las de las PCG.
La Contratación de la obra se hará por el sistema de Ajuste alzado con presupuesto oficial detallado, de acuerdo con el Art. 9° del P.C.G.
4 Requisitos de las Ofertas Capacidad legal
La siguiente Cláusula Particular complementa y/o modifica ARTICULO: 12 del Pliego de Condiciones Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aquí contenidas prevalecerán sobre las de las PCG.
Los proponentes deberán tener capacidad legal para obligarse
5 Requisitos de las Ofertas Capacidad técnica y financiera.
La siguiente Cláusula Particular complementa y/o modifica ARTICULO: 13 del Pliego de Condiciones Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aquí contenidas prevalecerán sobre las de las PCG.
Tener experiencia como Contratista o Subcontratista en la construcción, durante los últimos dos
(2) años, de edificios administrativos, culturales, escolares, de salud, y de viviendas, nuevos, que contemplen estructuras similares a las del Proyecto a construir, con sus correspondientes ítems de albañilería, instalaciones, acabados, revestimientos y solados interiores y exteriores, por un total mínimo de una (1) ves la superficie del proyecto a licitar, en no más de dos (2) contratos. Si el proponente declara como antecedentes obras en ejecución, las mismas deberán acreditar un avance superior al 50%.
Se realizará el análisis de la situación económica – correspondiente a los estados contables del último ejercicio.
6 Requisitos de las Ofertas Inhabilitados para la presentación.
La siguiente Cláusula Particular complementa y/o modifica ARTICULO: 14 del Pliego de Condiciones Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aquí contenidas prevalecerán sobre las de las PCG.
7 Domicilio Legal y Direccion de Correo electronico Domicilio
La siguiente Cláusula Particular complementa y/o modifica ARTICULO: 15 del Pliego de Condiciones Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aquí contenidas prevalecerán sobre las de las PCG.
El proponente deberá constituir una la dirección de correo electrónico para realizar las notificaciones pertinentes, según el régimen de notificaciones electrónicas establecido por la Ordenanza Nº 392/12 de la UNER, reglamentado por Resolución Rectoral Nº 190 que podrá ser consultada en www.digesto.uner.edu.ar
8 Garantía de oferta Garantía de mantenimiento de oferta.
La siguiente Cláusula Particular complementa y/o modifica ARTICULO: 20 del Pliego de Condiciones Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aquí contenidas prevalecerán sobre las de las PCG.
No es obligatoria su presentacion.
La garantía de oferta deberá estar nominada a nombre de la Universidad Nacional de Entre Ríos, sito en calle Eva Perón Nº 24 – Concepción del Uruguay – Entre Ríos CUIT 33-56225215-7
9 Requisitos de las Ofertas Forma de presentación de las propuestas.
La siguiente Cláusula Particular complementa y/o modifica ARTICULO: 22 del Pliego de Condiciones Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aquí contenidas prevalecerán sobre las de las PCG.
Se deberá presentar toda la documentación en un original y dos copias (las que se identificarán como “ORIGINAL”, y “DUPLICADO” todas sus hojas) debidamente foliados, firmadas y selladas en todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los proponentes.
Las propuestas serán válidas por un período de sesenta (60) días, a partir de la fecha límite estipulada para la presentación de las propuestas.
En circunstancias excepcionales, antes de que venza el período original de validez de las propuestas, el Licitante podrá solicitar a los proponentes la prórroga de dicho período por un plazo adicional determinado. El pedido y las respuestas correspondientes deberán efectuarse por escrito. El Proponente podrá negarse a acceder al pedido sin perder por ello la garantía de mantenimiento de su oferta. No se pedirá ni se permitirá que el Proponente que acceda al pedido modifique su propuesta, pero se le solicitará que extienda la validez de la garantía de mantenimiento de su oferta por el periodo de la prórroga.
10 Requisitos de las Ofertas Documentos que integran la propuesta.
La siguiente Cláusula Particular complementa y/o modifica ARTICULO: 23 del Pliego de Condiciones Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aquí contenidas prevalecerán sobre las de las PCG.
A. La Propuesta debidamente inicialada y foliada, como así también todas las aclaraciones que haya emitido la U.EP. de oficio o en respuesta a consultas durante el llamado a licitación, según el Artículo 22 – Capítulo IV – Las Propuestas.
B. Inscripción como Empresa constructora para ejecución de redes, ramales, y gasoductos ante GasNEA SA (EXCLUYENTE)
C .Habilitación para ejecutar gasoductos y ramales en función a normas vigentes de acuerdo con las necesidades de la obra. (EXCLUYENTE)
D Autorización de GasNea SA para la ejecución de ampliación de red, acompañada de la constancia de abono de la matrícula correspondiente al año en curso. (EXCLUYENTE)
E. Declaración de aceptación de la Justicia Nacional, y de la competencia de los tribunales Federales.
D. Certificado acreditando la visita al lugar de emplazamiento de la obra otorgado por la Universidad Nacional de Entre Rios,. Los proponentes solicitarán, durante el plazo de preparación de las Propuestas, la fecha y hora para efectuar la visita, con la presencia de la persona responsable designada por la Unidad, Contacto: ARQUITECTO MARTINELLI
E. La siguiente documentación en carácter de Declaración Jurada:
1) Capacidad Técnica
2) Capacidad Económica Financiera
3) Capacidad de Contratación;
F. Las notificaciones se realizarán bajo el régimen de notificaciones electrónicas de esta Universidad Se deberá constituir una dirección de correo electrónico para realizar las notificaciones pertinentes, según el régimen de notificaciones electrónicas establecido por la Ordenanza Nº 392/12 de la UNER, reglamentado por Resolución Rectoral Nº 190 que podrá ser consultada en www.digesto.uner.edu.ar
I. Declaración Jurada del Proponente manteniendo su oferta de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.1 del presente PCP.
11 Requisitos de las Ofertas Desestimación de propuestas
La siguiente Cláusula Particular complementa y/o modifica ARTICULO: 24 del Pliego de Condiciones Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aquí contenidas prevalecerán sobre las de las PCG.
No se considerarán las ofertas que impliquen variaciones o modificaciones al proyecto o al plazo de ejecución.
12 Otro Evaluación de las propuestas.
La siguiente Cláusula Particular complementa y/o modifica ARTICULO: 30 del Pliego de Condiciones Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aquí contenidas prevalecerán sobre las de las PCG.
Las propuestas serán examinadas y evaluadas por una Comisión Evaluadora, la cual podrá requerir de los proponentes cualquier información complementaria, aclaraciones o subsanación de defectos formales que considere necesarias para la evaluación de las propuestas. Los proponentes deberán dar cumplimiento al pedido de informes complementarios dentro del plazo de tres (3) días, y si no se cumpliera en término con dicho pedido, se dará por retirada la propuesta
Considerase Oferta admisible aquella que haya cumplido con todas las exigencias impuestas por los Artículo 23 – Capítulo IV del P.C.G y del P.C.P., y se obligue a proveer cualquier aclaración y/o justificación que el Comitente pueda solicitar y que responde a los requisitos, condiciones y especificaciones de los documentos de la licitación, sin desviación o condicionamiento, y que, a juicio fundado del Comitente, contenga las condiciones técnicas y económicas para ejecutar la obra.
Para la evaluación de las propuestas se considerarán los requisitos mínimos establecidos en el art. 13: (Capacidad técnica y financiera)
La notificacion del dictamen se realizarán bajo el régimen de notificaciones electrónicas de esta Universidad Se deberá Informar la dirección de correo electrónico para realizar las notificaciones pertinentes, según el régimen de notificaciones electrónicas establecido por la Ordenanza Nº 392/12 de la UNER, reglamentado por Resolución Rectoral Nº 190 que podrá ser consultada en www.digesto.uner.edu.ar
13 Otro Dictamen de evaluación.
La siguiente Cláusula Particular complementa y/o modifica ARTICULO: 31 del Pliego de Condiciones Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aquí contenidas prevalecerán sobre las de las PCG.
La Comisión de Evaluadora, producirá el informe de evaluación, el que constará en una acta, aconsejando se adjudique entre los proponentes que cumplan con todos los requisitos exigidos, a la oferta de menor precio en primer lugar.
El dictamen de evaluación se notificará, en forma fehaciente a todos los proponentes, y se dará vista del mismo, durante los tres (3) días posteriores a la comunicación.
El dictamen podrá ser impugnado dentro de los tres (3) días a partir de la notificación. Junto con el escrito de reclamo, y como requisito para la consideración del mismo, deberá acompañarse una garantía constituida mediante certificado de depósito de dinero en efectivo, en el Banco de la Nación Argentina, a favor del licitante por un monto en pesos equivalente al 1% del Presupuesto Oficial.
La siguiente Cláusula Particular complementa y/o modifica ARTICULO: 33 del Pliego de Condiciones Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aquí contenidas prevalecerán sobre las de las PCG.
15 Garantía de adjudicación Garantía de cumplimiento del contrato.
La siguiente Cláusula Particular complementa y/o modifica ARTICULO: 35 del Pliego de Condiciones Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aquí contenidas prevalecerán sobre las de las PCG.
Dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la adjudicación y previo a la firma del contrato, el adjudicatario suministrará al Contratante la Garantía de cumplimiento del mismo de conformidad con lo establecido en el art. 35 del PCG, y presentará al Comitente el Certificado para adjudicación expedido por el Registro Nacional o Provincial de Constructores de Obras Públicas.
Para afianzar el contrato debera Presentar una Garantia del 5% del monto total del contrato
La garantía deberá estar constituida en alguna de las formas previstas en el artículo 20 del PCG.
Si el Adjudicatario no integrara la garantía de cumplimiento del contrato dentro del plazo establecido, o no presentare el Certificado para adjudicación; el comitente podrá rescindirlo, en cuyo caso el contratista perderá la garantía de mantenimiento de oferta. En este caso el Licitante podrá, sin necesidad de recurrir a un nuevo llamado, ofrecer la adjudicación al proponente que siga en el orden de prelación establecido en el Dictamen de Evaluación, pudiendo repetir este procedimiento sucesivamente las veces que sea necesario para adjudicar el contrato. El contrato quedará perfeccionado únicamente a partir de su suscripción y de la constitución de la garantía de cumplimiento.
35.1: Obligaciones a cargo del Contratista.
35.2: Garantía de Anticipo financiero.
Para que el Comitente pueda efectivizar Anticipo Financiero, el Contratista deberá, dentro de los diez (10) días hábiles de la firma del Contrato suministrar una Garantía a favor del Comitente por el Anticipo Financiero otorgado.
16 Otro Orden de iniciación.
La siguiente Cláusula Particular complementa y/o modifica ARTICULO: 39 del Pliego de Condiciones Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aquí contenidas prevalecerán sobre las de las PCG.
17 Otro Plan de trabajos definitivo.
La siguiente Cláusula Particular complementa y/o modifica ARTICULO: 41 del Pliego de Condiciones Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aquí contenidas prevalecerán sobre las de las PCG.
18 Otro Replanteo de la obra.
La siguiente Cláusula Particular complementa y/o modifica ARTICULO: 43 del Pliego de Condiciones Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aquí contenidas prevalecerán sobre las de las PCG.
19 Otro Planos de obra.
La siguiente Cláusula Particular complementa y/o modifica ARTICULO: 48 del Pliego de Condiciones Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aquí contenidas prevalecerán sobre las de las PCG.
20 Otro Cierre de obra.
La siguiente Cláusula Particular complementa y/o modifica ARTICULO: 50 del Pliego de Condiciones Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aquí contenidas prevalecerán sobre las de las PCG.
21 Otro Vigilancia, seguridad e higiene.
La siguiente Cláusula Particular complementa y/o modifica ARTICULO: 51 del Pliego de Condiciones Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aquí contenidas prevalecerán sobre las de las PCG.
22 Otro Daños a personas y bienes.
La siguiente Cláusula Particular complementa y/o modifica ARTICULO: 55 del Pliego de Condiciones Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aquí contenidas prevalecerán sobre las de las PCG.
El contratista tomara un seguro por responsabilidad civil por daños a terceros al mismo por un monto de 150 salarios mínimo vital y móvil al momento de la contratación del seguro con clausula de reajuste de un 20%
23 Otro Representante Técnico
La siguiente Cláusula Particular complementa y/o modifica ARTICULO: 62 del Pliego de Condiciones Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aquí contenidas prevalecerán sobre las de las PCG.
El contratista designará en calidad de Representante Técnico, con permanencia en obra, a un profesional en un todo de acuerdo con lo expresado en el Artículo 13.1 (Capacidad Técnica) del P.C.G..
24 Otro Plazo
La siguiente Cláusula Particular complementa y/o modifica ARTICULO: 80 del Pliego de Condiciones Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aquí contenidas prevalecerán sobre las de las PCG.
La obra debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en la documentación del contrato y en las prórrogas que hubieran sido acordadas, de acuerdo al plan de trabajos vigente.
25 Otro Modificaciones de obra.
La siguiente Cláusula Particular complementa y/o modifica ARTICULO: 84 del Pliego de Condiciones Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aquí contenidas prevalecerán sobre las de las PCG.
26 Otro Medición. Certificación.
La siguiente Cláusula Particular complementa y/o modifica ARTICULO: 87 del Pliego de Condiciones Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aquí contenidas prevalecerán sobre las de las PCG.
27 Otro Retenciones sobre los certificados
La siguiente Cláusula Particular complementa y/o modifica ARTICULO: 88 del Pliego de Condiciones Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aquí contenidas prevalecerán sobre las de las PCG.
28 Otro Pago de los certificados
La siguiente Cláusula Particular complementa y/o modifica ARTICULO: 90 del Pliego de Condiciones Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aquí contenidas prevalecerán sobre las de las PCG.
El pago de cada certificado se efectuará dentro de los QUINCE (15) días HABILES de la fecha de presentación, en forma completa, de la documentación pertinente.
Dentro de los CINCO (5) días posteriores a la fecha de presentación del certificado firmado por parte de la Contratista, el Comitente deberá aprobar el mismo mediante Resolución. Si dentro de este último plazo el certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzará en el momento de la presentación del certificado corregido. Si el pago se efectuara transcurrido el término indicado en el primer párrafo del presente, por causa no imputable al contratista, será de aplicación lo previsto en el artículo 48 de la Ley N° 13.064.
29 Otro Recepción Provisoria.
La siguiente Cláusula Particular complementa y/o modifica ARTICULO: 91 del Pliego de Condiciones Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aquí contenidas prevalecerán sobre las de las PCG.
30 Otro Plazo de garantía.
La siguiente Cláusula Particular complementa y/o modifica ARTICULO: 92 del Pliego de Condiciones Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aquí contenidas prevalecerán sobre las de las PCG.
El plazo de será de seis (6) meses. Durante ese plazo el contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos, o vicios ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del uso indebido de las obras, para ello mantendrá en la obra el personal y los equipos necesarios.
31 Otro Recepción Definitiva.
La siguiente Cláusula Particular complementa y/o modifica ARTICULO: 93 del Pliego de Condiciones Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aquí contenidas prevalecerán sobre las de las PCG.
Transcurrido el plazo de garantía establecido en el Artículo 92 del P.C.G. se podrá realizar la recepción definitiva de las obras.
32 Otro Recepciones parciales.
La siguiente Cláusula Particular complementa y/o modifica ARTICULO: 94 del Pliego de Condiciones Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aquí contenidas prevalecerán sobre las de las PCG.
33 Otro Devolución de garantías y fondo de reparos.
La siguiente Cláusula Particular complementa y/o modifica ARTICULO: 95 del Pliego de Condiciones Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aquí contenidas prevalecerán sobre las de las PCG.
34 Otro Seguros
La siguiente Cláusula Particular complementa y/o modifica ARTICULO: 101 del Pliego de Condiciones Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aquí contenidas prevalecerán sobre las de las PCG.
El seguro contra accidentes cubrirá al personal de todo tipo y categoría que utilice el Contratista en la ejecución de los trabajos, así como en las oficinas u otras dependencias integradas a la obra.
Con respecto al Personal del Comitente:
El personal permanente y/o eventual de la inspección de obra deberá ser asegurado por el Contratista a su cargo, contra accidentes. Las pólizas serán individuales y transferibles y deberán cumplir los riesgos de incapacidad transitoria, incapacidad permanente y muerte.
Serán por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de plazos motivadas por trabajos suplementarios o causas no imputables al comitente o al Estado, que demande el seguro para el personal de la Inspección.
Cuando el Comitente introduzca cambios en su personal, el Contratista deberá entregar las pólizas correspondientes a los nuevos agentes incorporados a la Inspección, dentro de los tres (3) días de la fecha en que se lo notifique del cambio.
El atraso en la entrega de las pólizas correspondientes a los nuevos agentes del Comitente dará lugar a la aplicación de una multa diaria equivalente a UN DECIMO POR MIL (0,10/00)del monto total del contrato.
En relación con la entrega de pólizas:
Todas las pólizas de seguros o bien sus copias legalizadas, serán entregadas al Comitente, el que dará su aprobación, antes de iniciarse las obras. Sin este requisito no se procederá ni al replanteo ni a la iniciación de obra, como así tampoco se abonará al Contratista ningún importe en concepto de certificados, sin que esto exima al Contratista de su responsabilidad civil por los daños y perjuicios emergentes de la falta de cobertura así como del retraso que sufra la iniciación de los trabajos.
En los casos en que se produzcan vencimientos de las pólizas, el Comitente podrá renovarlas a costa del Contratista, si este no lo hiciera oportunamente.
35 Otro Cotizaciones en moneda extranjera.
La siguiente Cláusula Particular complementa y/o modifica ARTICULO: 102 del Pliego de Condiciones Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aquí contenidas prevalecerán sobre las de las PCG.
36 Otro Manejo de las instalaciones
La siguiente Cláusula Particular complementa y/o modifica ARTICULO: 103 del Pliego de Condiciones Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aquí contenidas prevalecerán sobre las de las PCG.
37 Otro Hechos que pueden originar sanciones
La siguiente Cláusula Particular complementa y/o modifica ARTICULO: 104 del Pliego de Condiciones Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aquí contenidas prevalecerán sobre las de las PCG.
38 Otro Procedimiento para la aplicación de Multas.
La siguiente Cláusula Particular complementa y/o modifica ARTICULO: 106 del Pliego de Condiciones Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aquí contenidas prevalecerán sobre las de las PCG.
AAP:891/2018
SERVICIO INTEGRAL SRL
CRO:9596
$ 573.550,00
1 OBRA: AMPLIACION RED DE GAS NATURAL NUEVA FACULTAD DE BROMATOLOGIA - UNER Principal 1 UNIDAD $ 573.550,00 $ 573.550,00
CABRERA SILVIA ESTELA
CRO:9597
$ 652.000,00
1 OBRA: AMPLIACION RED DE GAS NATURAL NUEVA FACULTAD DE BROMATOLOGIA - UNER Principal 1 UNIDAD $ 652.000,00 $ 652.000,00
AAD:5/2019
1 Adjudicado SERVICIO INTEGRAL SRL 30-70840560-0 Principal 1,00 $ 573.550,00 $ 573.550,00
10/2019 12/02/2019 $ 573.550,00