Source: https://www.tecnilex.it/tag/ll-pp/
Timestamp: 2020-02-21 08:23:04+00:00
Document Index: 46038810

Matched Legal Cases: ['art. 25', 'art. 72', 'art. 89', 'art. 216', 'art. 1', 'art. 238', 'art. 102', 'art. 216', 'art. 59', 'art. 105']

LL.PP Archivi - Tecnilex - Servizi di ingegneria
LL.PP
15 Novembre 2018 20 Dicembre 2019 by Tecnilex Engineering
Come cambia la valutazione dei danni da sospensione col DM 49
Con l’art. 25 del DM 145/2000 viene introdotto per la prima volta nella storia della norma regolamentare sui LLPP il principio di illegittimità di una sospensione. Vengono altresì indicati i titoli e i criteri di valutazione del conseguente danno.
10 Maggio 2017 20 Dicembre 2019 by Tecnilex Engineering
LE VARIANTI IN CORSO D’OPERA NEL NUOVO CODICE
Il nuovo Codice dei contratti disciplina le varianti in corso d’opera con l’articolo 106 nell’ambito delle “Modifiche dei contratti in corso di validità”, conformemente all’art. 72 della Direttiva n. 2014/24 UE e all’art. 89 della direttiva n. 2015/25 UE.
Il primo comma di detto articolo, dopo aver precisato che le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto devono essere autorizzate dal RUP, individua i casi in cui le modifiche al contratto possono ritenersi ammissibili. Precisa, inoltre, che la possibilità di introdurre tali modifiche deve essere prevista negli atti di gara, in clausole chiare, precise ed inequivocabili. Tutto ciò a prescindere dal loro valore economico.
4 Maggio 2017 20 Dicembre 2019 by Tecnilex Engineering
I termini esecutivi nell’appalto e nel nuovo quadro legislativo
Negli appalti pubblici il termine esecutivo è uno degli elementi fondamentali del contratto.
Può essere prolungato per l’occorrenza di maggiori lavori o per difficoltà impreviste e imprevedibili o, ancora, per altre svariate cause. Può essere invece ridotto nel caso in cui lo preveda il bando dietro riconoscimento di un premio di accelerazione.
27 Aprile 2017 20 Dicembre 2019 by Tecnilex Engineering
Il Decreto Correttivo nella contabilità e nei termini di pagamento
Il Decreto Correttivo del Codice dei contratti, approvato in via definitiva il 13 aprile scorso, non introduce significative novità in materia di contabilità dei lavori.
Permane, quindi, la previsione dell’art. 216 del nuovo codice secondo cui la contabilità degli affidamenti successivi alla sua entrata in vigore dovrà essere tenuta nel rispetto delle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo IX, Capi I e II (articoli da 178 a 210) nonché degli allegati o le parti di allegati ivi richiamate del regolamento 207. Lo stesso articolo abroga, invece, sempre sin dall’entrata in vigore del nuovo codice appalti, gli articoli di cui alla Parte II, Titolo IX Capo III, ovvero gli articoli da 211 a 214 “Norme generali per la tenuta della contabilità”.
20 Aprile 2017 20 Dicembre 2019 by Tecnilex Engineering
Approvato il correttivo al nuovo Codice appalti 50/2016: le novità sulla fase esecutiva
Il Consiglio dei ministri del 13 aprile 2017 ha approvato il Correttivo al nuovo Codice appalti, adottato a norma dell’art. 1, comma 8, della Legge Delega n. 11 del 2016. Le modifiche, finalizzate a perfezionare l’impianto normativo, confermano i cardini della norma e tengono conto dei pareri forniti dai vari organi consultivi. Per la fase esecutiva sono state introdotte le seguenti modifiche/integrazioni.
13 Aprile 2017 20 Dicembre 2019 by Tecnilex Engineering
Nuovo codice appalti: le norme relative al Collaudo
Il collaudo è lo strumento attraverso il quale la stazione appaltante accerta che l’opera sia stata eseguita in conformità ai patti contrattuali e alla regola dell’arte. Alle disposizioni preliminari ed al meccanismo procedurale di detto accertamento era dedicato l’intero Titolo XII del Reg. 554/99. Nel successivo Reg. 207/2010 l’argomento è invece trattato dall’articolo 215 all’art. 238 del Titolo X.
Il nuovo codice appalti, di cui al DLgs 50/2016, tratta l’argomento all’art. 102. Il comma 8 di detto articolo prevede che con decreto del MIT siano disciplinate e definite le modalità tecniche di svolgimento del collaudo. Stabilisce altresì che, sino all’entrata in vigore di detto decreto, si applichi l’art. 216 comma 16 ovvero si faccia riferimento alle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo X (nonché agli allegati e alle parti di allegati ivi richiamate) del Reg. n. 207/2010.
6 Aprile 2017 20 Dicembre 2019 by Tecnilex Engineering
30 Marzo 2017 20 Dicembre 2019 by Tecnilex Engineering
L’Accordo Bonario tra vecchio e nuovo
L’insorgere di controversie tra appaltatore e stazione appaltante è una circostanza che si verifica assai di frequente nella fase esecutiva di un appalto.
Il D.Lgs 163/06, confermando le innovazioni più significative introdotte dalla “Legge Merloni”, tra i procedimenti finalizzati a snellire e/o definire le controversie ripropone l’accordo bonario. In particolare, l’accordo bonario viene confermato quale procedimento finalizzato ad evitare che il contenzioso assuma dimensioni particolarmente rilevanti, rendendo così più difficoltosa la sua risoluzione.
9 Marzo 2017 20 Dicembre 2019 by Tecnilex Engineering
Il ritorno all’appalto integrato nel Nuovo Codice.
Mentre entra nel vivo il percorso di approvazione del decreto correttivo al Nuovo Codice dei contratti di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 dai testi circolati negli ultimi giorni, emerge il parziale “ritorno” all’appalto integrato.
L’art. 59 comma 1 del Decreto Legislativo n.50 rubricato “scelta delle procedure” disponeva espressamente il divieto di ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori. La norma lasciava salvi i soli casi di:
affidamento al contraente generale
contratto di disponibilità.
2 Marzo 2017 20 Dicembre 2019 by Tecnilex Engineering
Le novità in materia di subappalto nel nuovo Codice
Con il nuovo Codice degli Appalti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016, ed in particolare all’articolo 105, sono state introdotte alcune novità alla disciplina del “subappalto”, rispetto a quanto previsto nel previgente articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006.
Non tutte le suddette novità hanno però raccolto il consenso degli operatori del settore.
Per tale ragione, in sede di elaborazione del primo decreto correttivo al nuovo Codice dei Contratti, il Consiglio dei Ministri, intenzionato a recepire i suggerimenti e le critiche indirizzate all’art. 105 del nuovo codice, sembrerebbe aver compiuto un passo indietro rispetto alle novità introdotte in prima battuta, con l’intento, quindi, di rendere la disciplina del subappalto meno rigida.
23 Febbraio 2017 20 Dicembre 2019 by Tecnilex Engineering
Lo stato degli strumenti di attuazione del nuovo codice
Anche col correttivo del codice viene confermata la scelta di una regolamentazione flessibile in luogo di un classico regolamento. In particolare per l’attuazione del nuovo codice viene prevista l’emanazione di:
Decreti attuativi;
Linee guida da approvarsi con decreti attuativi;
Linee guida senza occorrenza di decreti attuativi;
Norme capitolari di dettaglio.
16 Febbraio 2017 20 Dicembre 2019 by Tecnilex Engineering
Prima bozza del decreto correttivo al Codice degli Appalti: novità e criticità
Il Governo, secondo quanto previsto dalla Legge Delega, ha avviato il Decreto Correttivo del Nuovo Codice degli Appalti da approvare entro il prossimo 19 aprile.
Ha infatti diffuso una prima bozza del “Correttivo” che annovera una serie di modifiche e integrazioni scaturite dalle consultazioni Parlamentari con le stazioni appaltanti e le associazioni di categoria oltre che dai parerei e suggerimenti di ANAC e Consiglio di Stato.
La bozza di decreto comprende 84 articoli con 245 correzioni sui 220 articoli del Codice originale ormai in vigore da nove mesi. Si tratta quindi di un’importante “revisione”.
Vediamo nel dettaglio i principali “integrativi e correttivi”.
9 Febbraio 2017 20 Dicembre 2019 by Tecnilex Engineering
Nuovo Codice Appalti e Linee Guida: i più importanti compiti del RUP
Con il Nuovo Codice e le Linee Guida n. 3 dell’ANAC, in linea coi principi introdotti nel ns. ordinamento da ormai diversi anni, si afferma con sempre maggior forza il modello gestionale del project manager. In tale ottica vengono delineati i compiti del Responsabile Unico del Procedimento.
Le Linee Guida definiscono i requisiti di professionalità del Responsabile Unico del Procedimento che deve essere un tecnico in possesso di titolo di studio, esperienza e formazione professionale commisurati alla tipologia e all’entità dei lavori da affidare. Non solo titoli di studio, dunque, ma anche una solida esperienza professionale.
2 Febbraio 2017 20 Dicembre 2019 by Tecnilex Engineering
Presentazione MiniMaster 2017
La Tecnilex Engineering è lieta di informare che ha avviato l’organizzazione della seconda edizione del MiniMaster sulla gestione della fase esecutiva del contratto di appalto programmato per il prossimo mese di maggio.
Il rinnovato quadro legislativo e le numerose richieste di aggiornamento rendono ormai improcrastinabile l’evento!
Infatti, a quasi undici anni dal Codice De Lise e a quasi un anno dal Nuovo Codice 50, la materia è divenuta sempre più complessa e, nonostante le lodevoli intenzioni del legislatore, l’incertezza di chi si trova quotidianamente ad operare è purtroppo aumentata.
Il MiniMaster, con la nuova edizione, vuole offrire prima di tutto chiarezza sullo stato dell’arte. Vuole poi affrontare le specifiche tematiche della fase esecutiva con un parallelismo fra le vecchie e le nuove norme. Individuare quindi le innovazioni introdotte dal Codice 50 e dalle disposizioni attuative.
Una passeggiata tra vecchio e nuovo.
in	formazione / news	1	comments
© TECNILEX ENGINEERING S.r.l. - Via Tarvisio 1 – 00198 Roma - P. IVA: 10344691000 - Codice Destinatario SDI: KRRH6B9 - mail pec tl.engineering@legalmail.it
Utilizziamo i cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Facendo clic su “Accetta tutti i cookie”, acconsenti il salvataggio dei cookie da parte nostra e di nostri partner di terze parti. Maggiori dettagli sui metodi di opt-out nella nostra informativa estesa.OkNoCookie Policy