Source: http://docplayer.it/2743797-Comune-di-bucine-piano-di-sicurezza-e-di-coordinamento-di-cui-all-art-100-del-d-lgs-09-aprile-2008-n-81-oneri-della-sicurezza-ed-allegati.html
Timestamp: 2018-04-20 09:06:41+00:00
Document Index: 27037368

Matched Legal Cases: ['art. 100', 'art. 100', 'art. 100', 'art. 100', 'art. 24', 'art. 100', 'art. 100', 'art. 92', 'art. 92', 'art. 90', 'art. 15', 'art. 91', 'art. 90', 'art. 98', 'art. 98', 'art. 100', 'art. 89', 'art. 26', 'art. 11']

COMUNE DI BUCINE. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO di cui all art. 100 del D.Lgs. 09 Aprile 2008, n. 81 ONERI DELLA SICUREZZA ED ALLEGATI - PDF
COMUNE DI BUCINE. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO di cui all art. 100 del D.Lgs. 09 Aprile 2008, n. 81 ONERI DELLA SICUREZZA ED ALLEGATI
Download "COMUNE DI BUCINE. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO di cui all art. 100 del D.Lgs. 09 Aprile 2008, n. 81 ONERI DELLA SICUREZZA ED ALLEGATI"
1 COMUNE DI BUCINE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI DIFESA DAL RISCHIO IDRAULICO DELL'ABITATO DI BADIA A RUOTI (COMUNE DI BUCINE) E DI RIASSETTO IDRAULICO DEL BORRO LUSIGNANA PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO di cui all art. 100 del D.Lgs. 09 Aprile 2008, n. 81 ONERI DELLA SICUREZZA ED ALLEGATI ELABORATO N. 7 Ottobre 2012 RAGGRUPPAMENTO DEI PROGETTISTI Ing. Marco Benini (Capo Gruppo) Via G. Puccini n. 150, Arezzo - Tel. 0575/ Ing. Angela Cardini RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Dott. Ing. Luca Niccolai Ing. Giancarlo Caroli Geol. Fabio Poggi Geol. Massimiliano Rossi
2 SOMMARIO 1. GENERALITÀ... 4 ANAGRAFICA DEL CANTIERE... 4 SOGGETTI INTERESSATI INDIVIDUAZIONE DEL RAPPORTO UOMINI/GIORNO DI MASSIMA OGGETTO DEL PIANO DI SICUREZZA E COOORDINAMENTO (P.S.C.) REVISIONE DEL P.S.C MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DEL P.S.C ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI COORDINAMENTO DELLE IMPRESE PRESENTI IN CANTIERE RIUNIONE PRELIMINARE ALL INIZIO DEI LAVORI RIUNIONI PERIODICHE DURANTE LA REALIZZAZIONE DELL OPERA SOPRALLUOGHI IN CANTIERE MODALITÀ E PROCEDURE PER L AZIONE DI COORDINAMENTO DOCUMENTAZIONE DELL IMPRESA APPALTATRICE / ESECUTRICE NORMATIVA DI RIFERIMENTO FIGURE PREVISTE NEL P.S.C COMMITTENTE O RESPONSABILE DEI LAVORI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (C.E.L.) DATORE DI LAVORO (IMPRESA) MEDICO COMPETENTE LAVORATORE RESPONSABILE DI CANTIERE PREPOSTO DI CANTIERE CAPOSQUADRA RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA SOGGETTI DELEGATI CARATTERISTICHE DELL OPERA / LAVORI DESCRIZIONE Generale PROTEZIONE DELLA FAUNA ITTICA ELENCO GENERALE DEI LAVORI DA ESEGUIRE ORGANIZZAZIONE generale DEL CANTIERE PRESCRIZIONI COMUNI A TUTTE LE ZONE RECINZIONE ED ACCESSO AL CANTIERE VIABILITÀ GENERALE DI CANTIERE AREE DI STOCCAGGIO MATERIALI DESCRIZIONE SPECIFICA DELLE SINGOLE ZONE ALLESTIMENTO CANTIERE - AREA COMUNE REALIZZAZIONE MANUFATTO DI REGOLAZIONE IN C.A REALIZZAZIONE CORONA DI TRATTENUTA SELETTIVA REALIZZAZIONE TOMBINO ATTRAVERSAMENTO ARGINE REALIZZAZIONE ARGINE REALIZZAZIONE DEVIAZIONE VIABILITÀ CAMPESTRE E ACCESSO ALLA S.P PIANTUMAZIONE ALBERI SIGILLATURA OPERE DI CAPTAZIONE ESISTENTI ALLESTIMENTO STAZIONE DI MONITORAGGIO DISALLESTIMENTO CANTIERE RISCHI CONTESTUALI MAPPATURA SOTTOSERVIZI E LINEE AEREE INTERFERENZE CON EDIFICI ED OPERE ESISTENTI INTERFERENZE CON IL TRAFFICO VIABILISTICO INQUINAMENTO VERSO L ESTERNO RUMORE Pagina 2 di 94
3 4.4.2 POLVERI GAS IMPIANTISTICA, MACCHINARI e ATTREZZATURE DI CANTIERE IMPIANTO ELETTRICO IMPIANTO FOGNARIO IMPIANTO DI ADDUZIONE ACQUA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ATTREZZATURE E MACCHINARI UTILIZZO DI PRODOTTI CHIMICI VALUTAZIONE RISCHI INDICAZIONI E MISURE DI PREVENZIONE ETICHETTATURA E SCHEDE DI SICUREZZA DEI PRODOTTI CHIMICI La scheda di sicurezza LAVORAZIONI OGGETTO DI SPECIFICHE DISPOSIZIONI allestimento/smantellamento del cantiere potatura vegetazione e alberature di alto fusto SCAVI realizzazione scogliere, MURO CON MASSI CICLOPICI REALIZZAZIONE OPERE IN C.A Lavori di preparazione sede stradale Lavori alla sede stradale elenco DOCUMENTazione DA TENERE IN CANTIERE SEGNALETICA DI SICUREZZA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI RISCHIO RUMORE CALCOLO DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE PERSONALE Rischio vibrazioni SORVEGLIANZA SANITARIA GESTIONE DELL EMERGENZA DISPOSIZIONI GENERALI GESTIONE EMERGENZA INCENDIO ed EVACUAZIONE CANTIERE GESTIONE DEL PRONTO SOCCORSO RIUNIONE DI COORDINAMENTO INFORMAZIONE SU INFORTUNI E DANNI NUMERI UTILI ANALISI E VALUTAZIONE RISCHI NELLE FASI LAVORATIVE ONERI PER LA SICUREZZA Il presente documento viene redatto in conformità a quanto prescritto all art. 24, comma 2 lettera n) ed o), del D.P.R. n. 207/2010 recante le indicazioni circa i Documenti componenti il progetto definitivo. ALLEGATI: Schede attività Inquadramento del cantiere Pagina 3 di 94
4 1. GENERALITÀ ANAGRAFICA DEL CANTIERE Opera: Ubicazione cantiere: Data presunta di inizio lavori: Durata presunta del cantiere: PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI DIFESA DAL RISCHIO IDRAULICO DELL ABITATO DI BADIA A RUOTI E DI RIASSETTO IDRAULICO DEL BORRO LUSIGNANA Badia a Ruoti Area ubicata in prossimità del ponte stradale, delimitata da via XI Febbraio, via del Castagno e S.P. n mesi Importo stimato dei lavori: ,18 SOGGETTI INTERESSATI Committente Nome Indirizzo COMUNE DI BUCINE Via Vitelli n Bucine (AR) Progettisti Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo Ing. MARCO BENINI Via G. Puccini, Arezzo Ing. ANGELA CARDINI Via Indipendenza, Foiano della Chiana (Ar) Ing. GIANCARLO CAROLI Circonvallazione Gianicolense, Roma Geol. FABIO POGGI Via Don Luigi Sturzo, 43/A Arezzo Geol. MASSIMILIANO ROSSI Via Don Luigi Sturzo, 43/A Arezzo Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione Nome Ing. MARCO BENINI Indirizzo Via G. Puccini, Arezzo Responsabile dei Lavori Nome Ing. LUCA NICCOLAI (R.U.P.) Indirizzo Via Vitelli n Bucine (AR) Impresa Esecutrice Denominazione Sede Da definire Pagina 4 di 94
5 1.1 INDIVIDUAZIONE DEL RAPPORTO UOMINI/GIORNO DI MASSIMA Nel cantiere in esame è prevista la presenza di più imprese; è pertanto obbligatoria la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100, D. Lgs. n. 81/2008). Per l individuazione del rapporto uomini/giorni si propone una stima che tiene conto del valore economico riferito all incidenza della mano d opera nell importo complessivo dei lavori. STIMA DEL NUMERO DI UOMINI/GIORNO L incidenza uomini/giorni è stata individuata attraverso parametri di natura economica. Per tale ipotesi sono stati considerati i seguenti elementi: A B C Specifica dell elemento considerato Costo complessivo dell opera (presunto), stima dei lavori (o stima del costo complessivo). Incidenza presunta in % dei costi della mano d opera sul costo complessivo dell opera (stima del CPL). Costo medio di un uomo/giorno (per l occorrenza si prende in considerazione il costo medio di un operaio come di seguito precisato). Il costo medio di un uomo/giorno è la media di costo tra l operaio specializzato, l operaio qualificato e l operaio comune (manovale) prevista dal prezzario del Bollettino degli Ingegneri della Toscana per la Provincia di Arezzo per il periodo agosto-ottobre Al fine di valutare l applicazione del D.Lgs. n. 81/2008, è stata fatta una valutazione di massima del rapporto uomini/giorni. Per questa valutazione si sono usati dei parametri economici, quali: A = costo complessivo dell opera dato dal computo metrico estimativo; B = incidenza in % della mano d opera nell esecuzione dei lavori; C = retribuzione media di un uomo/giorno. Riepilogo: Operaio Costo orario Operaio specializzato, carpentiere, muratore, ferraiolo, autista Operaio qualificato, aiuto carpentiere, aiuto muratore Manovale specializzato, operaio comune Valore medio Costo di un uomo/giorno Calcolo di un uomo / giorno Calcolo Ore di lavoro medie previste dal CCNL N. 8 Paga oraria media Costo medio di un uomo/giorno (paga oraria media x 8 ore) Costo medio di un uomo/giorno arrotondato per eccesso In via convenzionale possiamo stabilire che il rapporto U/G è dato dalla seguente formula: Rapporto U/G = (A x B) / C. Pagina 5 di 94
6 Importo presunto dei lavori ,18 Valore (A) Stima dell incidenza della mano d opera in % 26% Valore (B) Costo medio di un uomo/giorno 227,10 Valore (C) Rapporto U/G = A x B = ,5086 x26 % = 675 uomini giorno C OGGETTO DEL PIANO DI SICUREZZA E COOORDINAMENTO (P.S.C.) Il presente documento, insieme al Fascicolo dell Opera, è stato redatto in conformità a quanto previsto dall art. 100 del D. Lgs 81/2008. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento, definito con questo documento, è finalizzato ai seguenti obiettivi: individuazione delle fasi critiche di cantiere, relativamente alla sicurezza e con particolare riferimento all esecuzione dei lavori all interno di area di culto caratterizzata da ciclici e continui afflussi di persone accedenti all edificio, sia alla contemporanea presenza di diversi gruppi di lavoratori, che rendono indispensabile un coordinamento di più soggetti (imprese esecutrici, lavoratori autonomi e fornitori) interessati all esecuzione dell opera; identificazione delle interferenze tra lavorazioni che possano indurre problemi ai fini della sicurezza; valutazione dei rischi relativi alle fasi di lavoro critiche e definizione di prescrizioni ed apprestamenti per la riduzione di tali rischi; definizione della modalità di coordinamento fra i vari soggetti che concorrono alla realizzazione dell opera; identificazione delle interferenze dovute alla presenza di altra unità di cantiere; L individuazione delle fasi di lavoro più critiche ai fini della sicurezza e delle possibili contemporaneità di lavorazione è stata eseguita sulla base del Programma Lavori riportato in Allegato; in questo sono distinte le diverse fasi programmate per l esecuzione delle opere e le relative tempistiche di realizzazione. Gestione dei lavori Prima dell inizio effettivo dell attività di cantiere, le imprese esecutrici dovranno consegnare al Coordinatore per l esecuzione, un proprio programma dei lavori con la tempistica di svolgimento delle attività di Loro pertinenza. Il Coordinatore verificherà i programmi dei lavori e nel caso in cui nella successione delle diverse fasi lavorative non siano presenti situazioni di interferenza ulteriori, rispetto a quelle contemplate nel programma dei lavori allegato al piano, li adotterà per la gestione del cantiere. Nel caso in cui il programma dei lavori, delle imprese esecutrici, offra una diversa successione delle fasi lavorative rispetto a quelle individuate nel presente documento, è compito delle stesse fornire al Coordinatore per l esecuzione, le proposte delle misure di prevenzione e protezione che si intendono adottare per eliminare i rischi di interferenza introdotti; il Coordinatore, valutate le proposte Pagina 6 di 94
7 dell Impresa, potrà accettarle, formulare delle misure di prevenzione e protezione integrative a quelle dell Impresa, oppure richiamare la stessa al rispetto del Piano di Sicurezza originale, nel caso non vengano approvate. 1.3 REVISIONE DEL P.S.C. Il presente Piano, finalizzato alla programmazione delle misure di prevenzione e protezione, potrà essere rivisto, in fase di esecuzione dei lavori, in occasione di: modifiche organizzative; modifiche progettuali; varianti in corso d opera; modifiche procedurali; introduzione di nuova tecnologia non prevista in fase di redazione del presente piano; 1.4 MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DEL P.S.C. Il Coordinatore in fase di esecuzione, dopo la revisione del piano, ne consegnerà una copia all Appaltatore. L Appaltatore provvederà affinché tutte le imprese ed i lavoratori autonomi presenti o che interverranno in cantiere, ne ricevano una copia, od un estratto riferito alle lavorazioni che andranno ad eseguire. 1.5 ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI COORDINAMENTO DELLE IMPRESE PRESENTI IN CANTIERE Il Coordinatore per l esecuzione ha tra i suoi compiti quello di organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione. Il Coordinatore in fase di esecuzione durante lo svolgimento dei propri compiti, si rapporterà esclusivamente con il responsabile di cantiere dell Impresa Appaltatrice o con il suo sostituto. Nel caso in cui l Impresa Appaltatrice faccia ricorso al lavoro di altre imprese o lavoratori autonomi, dovrà provvedere al coordinamento delle stesse secondo quanto previsto dal presente Piano di Sicurezza e coordinamento. Nell ambito di questo coordinamento, è compito dell Impresa Appaltatrice trasmettere alle imprese fornitrici e subappaltatrici, la documentazione riguardante la sicurezza, comprese tutte le decisioni prese durante le riunioni per la stessa e i sopralluoghi svolti dal responsabile dell Impresa assieme al Coordinatore per l esecuzione. L Impresa Appaltatrice dovrà documentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l adempimento alle prescrizioni dettate dal Piano di Sicurezza e Coordinamento mediante la presentazione delle ricevute di consegna previste dal piano e di verbali di riunione firmati dai subappaltatori e/o fornitori. Pagina 7 di 94
8 Il Coordinatore in fase di esecuzione si riserva il diritto di verificare presso le imprese ed i lavoratori autonomi presenti in cantiere, che queste informazioni siano effettivamente state inoltrate da parte della ditta appaltatrice RIUNIONE PRELIMINARE ALL INIZIO DEI LAVORI Preliminarmente all inizio dei lavori sarà effettuata una riunione presieduta dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione a cui dovrà prendere parte, obbligatoriamente, il responsabile di cantiere della ditta appaltatrice e, se lo riterranno opportuno, far intervenire anche i responsabili delle ditte fornitrici o subappaltatrici, coinvolte nelle attività di cantiere. Alla riunione partecipano anche il direttore dei lavori strutturali, il/i direttore/i dei lavori architettonici e il Responsabile dei Lavori per conto della committenza. Durante la riunione preliminare il Coordinatore illustrerà le caratteristiche principali del Piano di Sicurezza e coordinamento, stendendo inoltre il calendario delle successive e periodiche riunioni. Durante la suddetta riunione potranno essere presentate proposte di modifica e integrazione al piano, di cui sopra, e/o le osservazioni a quanto esposto dal Coordinatore. Al termine della riunione, verrà redatto un verbale, letto e sottoscritto da tutti i partecipanti che farà parte integrante di questo piano RIUNIONI PERIODICHE DURANTE LA REALIZZAZIONE DELL OPERA Periodicamente, durante l esecuzione dei lavori, saranno effettuate delle riunioni con modalità e caratteristiche simili a quella preliminare. Durante tali riunioni, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, si valuteranno i problemi inerenti la sicurezza, il coordinamento delle attività lavorative del cantiere e le eventuali interferenze non previste che potrebbero insorgere durante l esecuzione delle stesse; al termine dell incontro verrà redatto un verbale letto e sottoscritto da tutti i partecipanti. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, in relazione all andamento dei lavori e alle necessità legate alle lavorazioni, ha facoltà di valutare e conseguentemente variare la frequenza delle riunioni SOPRALLUOGHI IN CANTIERE Il Coordinatore, quando presente in cantiere, assieme al responsabile dell Impresa Appaltatrice o ad un suo referente (il cui nominativo verrà comunicato durante la prima riunione) eseguirà dei sopralluoghi per verificare: l attuazione delle misure previste nel P.S.C., nei piani operativi di sicurezza (P.O.S.) ed il rispetto della legislazione in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, da parte delle imprese presenti in cantiere. Nel caso il Coordinatore rilevi manchevolezze nel rispettare le norme, comunicherà le difformità al responsabile di cantiere dell Impresa inadempiente e se l infrazione non sarà grave, rilascerà un verbale di non conformità, sul quale verrà annotata l infrazione e il richiamo al rispetto della normativa. Il verbale sarà firmato per ricevuta dal responsabile di cantiere che ne conserverà una copia e provvederà a sanare la situazione. Pagina 8 di 94
9 Se il Coordinatore rileva che per mancato rispetto delle generali norme di sicurezza e delle prescrizioni dettate dal P.S.C. e dai P.O.S., si dovesse verificare una situazione di pericolo grave ed imminente, sospenderà le lavorazioni oggetto di difformità. Alle imprese interessate, sarà chiesto di operare immediatamente affinché si ripristino le condizioni di lavoro in sicurezza. Solamente dopo la verifica, dell attuazione dei provvedimenti adottati, si potrà procedere al proseguimento dei lavori, in accordo con quanto previsto dall art. 92 del D. Lgs 81/2008. Il Coordinatore in fase di esecuzione ha la facoltà di annotare sul Giornale dei Lavori, proprie ed eventuali, osservazioni in merito all andamento dei lavori. Qualora il caso lo richiedesse, il Coordinatore in fase di esecuzione potrà concordare con il responsabile dell Impresa istruzioni di sicurezza non previste dal P.S.C.; tali istruzioni saranno date sotto forma di comunicazioni scritte che verranno firmate per accettazione dal responsabile dell Impresa Appaltatrice. 1.6 MODALITÀ E PROCEDURE PER L AZIONE DI COORDINAMENTO Data la varietà delle opere si succederanno in cantiere diverse imprese, in previsione di ciò è quindi possibile una certa concomitanza dei compiti cui potranno aggiungersi quelli di eventuali lavoratori autonomi o dipendenti da altre imprese (ad esempio l Impresa gli incaricati della fornitura dei materiali, ecc). Per evitare che insorgano rischi dovuti alla mancata informazione reciproca od al mancato coordinamento tra le diverse squadre di lavoratori, l Impresa Appaltatrice (Impresa cui vengono appaltati i lavori in oggetto) avrà il compito di coordinare le attività svolte dai diversi gruppi di lavoratori, ed in particolare dovrà: - tradurre in maniera operativa le decisioni stabilite nelle riunioni di coordinamento svolte con i responsabili delle imprese esecutrici o fornitori; - fornire ai lavoratori (compresi i lavoratori autonomi, i dipendenti dei subappaltatori e dei fornitori) informazioni circa eventuali rischi indotti da lavorazioni interferenti e le procedure operative necessarie per eliminare tali rischi; - fornire ai lavoratori informazioni circa eventuali necessità di sospensione temporanea delle lavorazioni per consentire lo svolgimento di particolari attività (ad esempio il transito di automezzi); - fornire (direttamente o tramite preposto incaricato) agli autisti degli automezzi incaricati della fornitura dei materiali, indicazioni sui percorsi da seguire ed i rischi presenti nell area; - dovrà organizzare i lavori predisponendo le opere provvisionali, gli apprestamenti, e i servizi ad uso comune nonché il coordinamento delle attività tenendo conto che le lavorazioni in cantiere dovranno essere eseguite previe dettagliate informazioni tra i vari datori di lavoro sui rischi specifici esistenti e sulle misure di prevenzione e di emergenza individuate, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte nell esecuzione dell opera complessiva; - informare il Coordinatore per l Esecuzione di eventuali problemi che possono emergere durante la costruzione. Pagina 9 di 94
10 1.6.1 DOCUMENTAZIONE DELL IMPRESA APPALTATRICE / ESECUTRICE L Impresa Appaltatrice capofila e le altre imprese esecutrici / subappaltatrici, dovranno fornire al C.E.L., almeno 10 giorni prima dell inizio delle lavorazioni la seguente documentazione: - Piano Operativo della Sicurezza (P.O.S.); - Dichiarazione organico medio annuo e contratto applicato; - DVRI - Dichiarazioni attestante conformità al D.lgs.81/2008 per parco macchine, attrzzature e opere provvisionali - Delega al titolare delle funzioni di responsabile della sicurezza in cantiere. Il Piano Operativo della Sicurezza dovrà riportare i seguenti contenuti minimi: - Ubicazione del cantiere; - Dati identificativi del Datore di lavoro - Indirizzi e riferimenti telefonici della sede legale dell Impresa e degli uffici in cantiere - Responsabile o direttore tecnico del cantiere; - Consistenza media del personale dell Impresa nel cantiere (nominativi degli addetti e relative mansioni); - nominativi degli addetti al pronto soccorso, all antincendio all evacuazione lavoratori e gestione emergenze in cantiere; - nominativo R.L.S.; - nominativo del medico competente; - nominativo R.S.P.P. - la specifiche attività e le lavorazioni svolte in cantiere dall Impresa Esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari; - Eventuali lavorazioni affidate in sub-appalto e nominativi delle imprese designate; - Procedure aziendali di sicurezza relative alle mansioni dei lavoratori previsti; - Descrizione dei servizi igienici, assistenziali, sanitari e di primo soccorso; - L elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere; - L elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza; - Esito del rapporto di valutazione del rumore - L individuazione delle misure preventive e protettive, integrative a quelle contenute nel PSc quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere; - Procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto; - Dispositivi di protezione individuali messi a disposizione dei lavoratori e modalità di utilizzo; - Interventi informativi da attuare verso le imprese sub-appaltatrici che opereranno all interno del cantiere in relazione ai rischi presenti nello stesso. - Documentazione in merito a informazione, formazione e addestramento dei lavoratori ( chi sono e come sono stati informati/formati/addestrati); Pagina 10 di 94
11 La documentazione, che dovrà essere fornita al C.E.L., consentirà allo stesso la valutazione delle capacità tecnico-professionali delle imprese e soggetti presenti in cantiere. Il P.O.S. dovrà essere accettato dal C.E.L. in relazione alla congruità con quanto previsto nel P.S.C. ed al rispetto degli adempimenti di legge in materia di sicurezza. Il verbale delle riunioni di coordinamento e le comunicazioni effettuate ai vari soggetti sono da considerare a tutti gli effetti parte integrante del P.S.C. in conformità di quanto previsto dall art. 92 del D. Lgs 81/2008 (vedi allegato 3 e 4). Il C.E.L. inoltre verificherà che in cantiere, prima dell inizio delle lavorazioni, siano presenti i seguenti documenti: - dichiarazione di concessione in uso di macchine ed attrezzature tra imprese; - dichiarazione d uso di macchine ed attrezzature con la definizione degli addetti; - ordine di servizio per interferenza delle gru (ove esistano); - scheda di verifica dei ponteggi (ove presenti). 1.7 NORMATIVA DI RIFERIMENTO Legge 05/03/1990, n. 46: Norme per la sicurezza degli impianti (e relativo regolamento di applicazione); D.P.R. 447/91: Regolamento di attuazione della Legge 46/90 in materia di sicurezza degli impianti ; D.M. 20/02/1992: Approvazione del modello di Dichiarazione di Conformità dell impianto alla regola d arte di cui all articolo 7 del regolamento d Attuazione della Legge 03/03/1990 n. 46 recante norme per la sicurezza degli impianti ; D. Lgs 04/12/1992, n. 475: Dispositivi di protezione individuale ; Legge 11/02/1994, n. 109: Legge quadro in materia di lavori pubblici (Legge Merloni); D.P.R. 24/07/1996, n. 459: Regolamento per l attuazione della direttiva CEE 89/392, 91/368, 93/44, 93/68 concernenti il riavvicinamento della legislazione degli stati membri relativa alle macchine ; D. Lgs 10/97: Attuazione della direttiva CEE 93/68, 93/95, 96/58 relativa ai Dispositivi di Protezione Individuale ; D.P.C.M. del 14/10/1997, n. 412: Regolamento recante l individuazione delle attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati ; D. Lgs 05/02/1997, n. 22: Attuazione delle direttive CEE 91/156, 61/689 e 94/62 sugli imballaggi e rifiuti pericolosi ; Pagina 11 di 94
12 D.M. 10 marzo 1998: Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione di emergenza sui luoghi di lavoro ; Legge 18 novembre 1998, n. 415: Modifiche alla Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici (Merloni Ter); D. Lgs n. 359/1999 e Circolari del Ministero del Lavoro n. 44 e 46/2000: Adempimenti sulla manutenzione e controllo delle macchine ed attrezzature L. 372/2000 Verifica dell adempimento degli obblighi sulla sicurezza negli appalti pubblici D.P.R. 462/01; Adempimenti sugli impianti di messa a terra contro le scariche atmosferiche e gli impianti elettrici D. Lgs 2 febbraio 2002 n. 25 Protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi da agenti chimici durante il lavoro. D. Lgs 9 marzo 2008 n. 81 Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. D.M. 17 dicembre 2009 Istituzione del sistema di controllo della tracciabilita dei rifiuti, ai sensi dell articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del E successive modifiche e integrazioni 2. FIGURE PREVISTE NEL P.S.C. 2.1 COMMITTENTE O RESPONSABILE DEI LAVORI Il Committente o il Responsabile dei Lavori: 1. Nella fase di progettazione esecutiva dell opera e in particolare al momento delle scelte tecniche, nell esecuzione del progetto e nell organizzazione delle operazioni di cantiere (comma 1, art. 90 del D. Lgs n. 81/2008): - si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all art. 15 del D. Lgs n. 81/2008; - determina, altresì, al fine di permettere la pianificazione dell esecuzione in condizioni di sicurezza, dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, la durata di tali lavori o fasi di lavoro. Pagina 12 di 94
13 2. Nella fase di progettazione esecutiva dell opera, valuta attentamente, ogni qualvolta ciò risulti necessario, i documenti di cui all art. 91, comma 1, lettere a) e b), (comma 2) del D.lgs. 81/2008; 3. Contestualmente all affidamento dell incarico di progettazione esecutiva, designa (comma 3, art. 90 D.lgs. 81/2008): - il Coordinatore per la progettazione, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all art. 98, D.lgs. 81/2008; - il Coordinatore per l esecuzione dei lavori, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all art. 98, D.lgs. 81/ COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 1. Durante la progettazione esecutiva dell'opera, e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il Coordinatore per la progettazione: - redige o fa redigere il Piano di Sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100; - predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento U.E. 260/5/ ll fascicolo di cui al comma 1, lettera b) è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera. 2.3 COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (C.E.L.) Durante la realizzazione dell opera, il Coordinatore per l esecuzione dei lavori provvede a (D.lgs. 81/2008): 1. assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l applicazione delle disposizioni contenute nei piani di cui all art. 100 e delle relative procedure di lavoro; 2. verificare l idoneità del piano operativo di sicurezza come piano integrativo del PSC 3. organizzare tra i datori di lavori, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la reciproca informazione; 4. verificare l attuazione di quanto previsto negli accordi tra parti sociali er realizzare i coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; 5. proporre al Committente, in caso di gravi inosservanze delle norme del decreto, la sospensione dei lavori, l allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto; 6. sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 2.4 DATORE DI LAVORO (IMPRESA) Il Datore di lavoro, soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore e che ha la responsabilità dell Impresa in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa durante l'esecuzione dell'opera, Pagina 13 di 94
14 osserva le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81/2008, curando in particolare: a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione; c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali; d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose; f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro; g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi; h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere. i) designa o, nei casi previsti dalla legge avendone i requisiti, assume la carica di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione. Inoltre cura le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento; cura che lo stoccaggio e l evacuazione dei detriti e di eventuali macerie avvenga correttamente; redige il Piano Operativo di Sicurezza conformemente alle indicazioni cui all art. 89, comma 1, lettera h) e lo consegna al Coordinatore prima dell inizio dei lavori; mette a disposizione dei Rappresentanti della Sicurezza copia del P.S.C.; consulta il Medico Competente in relazione alle lavorazioni ed alle mansioni dei dipendenti assegnati alle lavorazioni che si dovranno svolgere; nomina un responsabile del Cantiere, il quale dovrà: - allontanare coloro che risultassero in condizioni psicofisiche non idonee o si comportino in modo da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri; - gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, fornendo una presenza quotidiana sul cantiere; - vietare l ingresso alle persone non addette ai lavori; - nei casi in cui il Committente autorizzi il Datore di lavoro ad avvalersi di imprese in subappalto, questi dovrà a sua volta valutare l idoneità tecnico-professionale e coordinare le stesse così come previsto dall art. 26 D. Lgs. 81/2008; - collaborare con il Coordinatore attivando il programma di consultazione per la corretta e reciproca informazione tra datori di lavoro, convocando e partecipando alle riunioni di coordinamento necessarie per illustrare lo sviluppo dei lavori; - impegnarsi a comunicare, al Coordinatore per l esecuzione dei lavori, l effettivo inizio e il termine delle lavorazioni previste; questo per verificare le previsioni del programma dei lavori e per impedire che siano svolte lavorazioni al di fuori della programmazione concordata. Pagina 14 di 94
15 2.5 MEDICO COMPETENTE Spetta al medico competente la sorveglianza sanitaria che comprende: accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione di idoneità psico-fisica alla mansione specifica; accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori e rinnovare il giudizio di idoneità alla mansione specifica. Tali accertamenti comprendono esami clinici, biologici e indagini diagnostiche mirate al rischio intrinseco delle attività svolte dal lavoratore, ritenuti necessari dal medico competente. 2.6 LAVORATORE Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e mezzi forniti dal Datore di Lavoro. In particolare dovranno attenersi a: osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiatura, gli utensili, le sostanze e preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza; utilizzano in modo appropriato i dispositivo di protezione messi a loro disposizione; segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Capo Commessa o al Responsabile di Cantiere le deficienze dei mezzi e dispositivi, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, comunicandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; astenersi dal modificare o rimuovere, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza, segnalazione e controllo collettivi, nonché astenersi dal modificare i dispositivi di sicurezza individuali forni; astenersi dal compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; sottoporsi ai controlli sanitari previsti, nei loro confronti; contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dalle leggi e dall'autorità competente o comunque necessari per la tutela, sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato, e inevitabile, si allontani dal posto di lavoro ovvero da una zona pericolosa, non può subire alcun pregiudizio e dovrà essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa. Il lavoratore, che in caso di pericolo grave ed immediato e trovandosi nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende le necessarie e idonee misure per evitare che tale pericolo produca conseguenze dannose, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza. Pagina 15 di 94
16 2.7 RESPONSABILE DI CANTIERE Oltre che attendere ad una verifica di carattere generale sull organizzazione del cantiere il Responsabile del Cantiere: collabora di concerto con il Responsabile della sicurezza,il Rappresentante dei Lavoratori e il Direttore di Cantiere alla predisposizione delle proposte di integrazione al Piano di Sicurezza; il Responsabile di Cantiere dovrà verificare di concerto con il Direttore di Cantiere e il Responsabile della Sicurezza se, nella fase di realizzazione si presentino rischi non previsti nel Piano di Sicurezza e comunicare immediatamente al Coordinatore per l Esecuzione dei Lavori, perché provveda all adeguamento del Piano; attua di concerto con il Direttore di Cantiere le disposizioni date dal Coordinatore per l esecuzione dei lavori in ordine alle misure di prevenzione richieste dalla particolarità del caso; nei casi di urgenza, in mancanza del Direttore di cantiere, ha il titolo e l obbligo di decidere secondo buona tecnica; cura l affissione della cartellonistica antinfortunistica di cantiere ponendo la massima attenzione alla sua integrazione in funzione dell avanzamento dei lavori; richiede ai lavoratori l applicazione delle norme antinfortunistiche e di prevenzione, sia che siano previste nel presente Piano di Sicurezza, sia che insorgano in corso d opera; verifica e fa verificare lo stato di funzionamento dei mezzi e delle attrezzature di lavoro segnalando al Direttore di cantiere eventuali necessità, provvedendo, se necessario, a far fermare mezzi e attrezzature non idonee; rende edotte le eventuali Imprese terze dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui ciascuna di esse sarà' chiamata a prestare la propria opera e ne curerà il coordinamento ; elabora, in collaborazione con il Preposto il programma di utilizzo degli impianti, automezzi, delle macchine, delle attrezzature verificando la loro conformità con la normativa di sicurezza europea; istruisce e controlla il Preposto sullo svolgimento dei lavori, in particolare verificando che questi assolva alle funzioni di sua competenza in materia di sicurezza sul lavoro ; comunica immediatamente al Coordinatore per l esecuzione dei lavori e al Direttore di Cantiere ed ai Servizi Interni Aziendali preposti ogni infortunio sul lavoro verificatosi in cantiere ai fini delle denuncie di legge; esige che tutti gli operai, lavoratori autonomi etc. che operano in cantiere dispongano dei DPI e riferisce al Coordinatore per l esecuzione dei lavori i nomi di coloro che, pur disponendone, non ne fanno uso. 2.8 PREPOSTO DI CANTIERE In ordine alla sicurezza e gestione del cantiere il Preposto: sovrintende le fasi lavorative: gestisce la mano d'opera di cantiere ed esegue il programma di utilizzo degli automezzi, macchine ed attrezzature; mantiene i rapporti, sotto il profilo operativo, con le eventuali Imprese terze operanti nel comparto produttivo( appalto, subappalto, forniture e/o noleggi di beni e servizi); appresta attraverso il contributo operativo dei Capi Squadra le misure di sicurezza nell'ambito delle direttive ricevute verificando che i lavori si svolgano nel rispetto delle stesse; Pagina 16 di 94
17 verifica che i Capi Squadra assolvano alle funzioni di competenza in materia di sicurezza e lavoro; rispetta e fa rispettare ai lavoratori alle sue dipendenze le disposizioni in materia di prevenzione infortuni / igiene lavoro ed esige l'uso dei DPI. 2.9 CAPOSQUADRA In ordine alla Sicurezza ed alla gestione del cantiere il capo Squadra: cura l'attuazione delle misure di prevenzione secondo le indicazioni fornite loro dal Preposto; esige che i lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino correttamente i mezzi di prevenzione posti a loro disposizione e di quelli dati in dotazione individuale; comunica al Preposto i nominativi di colui o coloro che durante le lavorazioni non rispettano le disposizioni ricevute in materia di Sicurezza e/o non fanno uso dei DPI. In caso di mancata segnalazione di tale personale ausiliario, i compiti e le responsabilità sopra elencate ricadranno interamente sul Direttore Tecnico di cantiere RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA Il Rappresentante per la Sicurezza: accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine, alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell azienda ovvero unità produttiva; è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori; è consultato in merito all organizzazione della formazione degli incaricati all attività di pronto soccorso, lotta antincendio ed evacuazione dei lavoratori; riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali; riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; riceve una formazione adeguata; promuove l elaborazione, l individuazione e l attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l integrità fisica dei lavoratori; formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti; partecipa alla riunione periodica di cui all art. 11 del decreto legislativo; fa proposte in merito all attività di prevenzione; avverte il responsabile dell azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal Datore di Lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. Pagina 17 di 94
18 2.11 SOGGETTI DELEGATI A norma del D. Lgs 81/2008 la definizione di Datore di lavoro ai fini della sicurezza scinde da quella di Datore di lavoro in senso civilistico, in quanto oltre ad essere definito come colui che: è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, può essere anche considerato colui che: ha la responsabilità dell unità produttiva.., in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Per le motivazioni sopra riportate, nel caso in cui le funzioni sostanziali di gestione del cantiere non siano svolte dal Datore di lavoro in senso lato, lo stesso può individuare una figura delegata anche dipendente dell Impresa od anche persona esterna, purchè in entrambi i casi sia munita di delega scritta in cui siano riportate tutte le mansioni e competenze che lo stesso deve svolgere e sia prevista la più ampia autonomia gestionale e di spesa all interno del cantiere senza possibilità d ingerenza. Deve pertanto essere rilasciata ampia delega e la stessa unitamente all organigramma aziendale deve essere tenuto a disposizione in cantiere. 3. CARATTERISTICHE DELL OPERA / LAVORI 3.1 DESCRIZIONE GENERALE Il progetto prevede la realizzazione una cassa di espansione in località Badia a Ruoti, nell area valliva ubicata lungo le sponde del Borro Lusignana posta a monte del ponte stradale di via XI Febbraio. Il sito ha morfologia essenzialmente pianeggiante (altitudine media di circa 259 m s.l.m) e destinazione agricolo-forestale, con sfruttamento del suolo a seminativo, seminativo erborato, pascolo e bosco. Come è possibile evincere dall estratto sotto riportato, la zona è confinata tra la sponda destra del Borro Lusignana, la via del Castagno e la S.P. n. 20 ed una sopraelevazione naturale del terreno. S.P. n. 20 via del Castagno Borro Lusignana Il contenimento delle acque, all interno dell area destinata ad invaso, sarà realizzato mediante la costruzione di un arginatura in terra, di altezza massima sul piano campagna di circa 5.5 m e sviluppo lineare di circa 340 m, impostato su manufatto di regolazione in c.a. Pagina 18 di 94
19 Sul coronamento dell argine (quota 262 m s.l.m.) troverà collocazione la viabilità di servizio per la manutenzione; tale viabilità sarà realizzata mediante la posa in opera di misto granulare di cava stabilizzato (materiale arido di classe A1, A2/4, A2/5) all interno di un cassonetto di idonee dimensioni (larghezza 3.5 m e spessore 25 cm). Il manufatto di regolazione sarà costituito da uno scatolare in c.a. ubicato all interno dell alveo del Lusignana dotato di bocca tarata e bocca superiore di sicurezza; due muri d ala disposti ad arco realizzeranno la funzione di smorzamento della corrente e di diaframma. Lo scatolare in c.a. sarà impostato su una platea dii fondazione provvista di taglioni di ammorsamento in c.a. che si estendono per almeno 1.50 m al di sotto della stessa: detti taglioni, oltre a garantire l ancoraggio della struttura al terreno sottostante, impediranno fenomeni di dilavamento e scalzamento della fondazione. In elevazione, per tutta l estensione della soglia di troppo pieno ed all interno del rilevato arginale, sarà realizzato di un diaframma in c.a. tale da sostenere la spinta dell acqua contenuta nell invaso; lo sviluppo lineare di tale diaframma sarà di circa 5.0 m in destra idrografica e di 3.50 m in sinistra. A monte della bocca tarata, ad una distanza di circa m dall esterno della stessa, sarà posta in opera una corona di trattenuta del materiale flottante. Tale struttura sarà costituita da n. 8 pali di diametro esterno 60 cm infissi nel terreno ad interasse di 2.50 m (luce libera 1.90 m). L involucro esterno di detti pali sarà realizzato in acciaio Cor-Ten saldato elicoidalmente, acciaio caratterizzato da un elevata resistenza alla corrosione e da una elevata resistenza meccanica; il riempimento sarà effettuato con cls di classe almeno pari a C25/30. La testa dei pali sarà tale da uguagliare la quota della sommità arginale ( m s.l.m.); l infissione sarà protratta nel sottosuolo per almeno 7.0 m (lunghezza totale del singolo palo pari a m). Alla realizzazione dell argine sarà correlata, in destra idrografica, la deviazione della viabilità campestre attualmente impostata lungo il ciglio della scarpata. La struttura arginale sarà parzialmente occultata alla vista, da valle, da un filare di alberi Populus Nigra varietà Italica impiantati nella porzione di terreno compreso tra il piede dell argine e la viabilità esistente. Questa operazione sarà eseguita per ultima, pertanto fino al termine dei lavori sarà completamente disponibile l area pensata per le postazioni fisse. Particolare attenzione dovrà essere riservata alla fase di realizzazione dei manufatti in alveo poiché, fino alla completa entrata in servizio della cassa, non si potranno certo ingenerare eventuali condizioni di strozzatura d alveo tali da attuare, per le maggiori portate, pericolosi sopralzi dei livelli liquidi di monte con grave pregiudizio per la sicurezza idraulica degli ambiti coinvolti; tale problema potrà essere affrontato, oltre che con una corretta tempistica, anche con l adozione di canali provvisori di restituzione immediata al torrente dei flussi idrici. Particolare attenzione dovrà altresì essere rivolta alla salvaguardia dell ambiente; a tal proposito si predispone la messa in opera di una stazione di monitoraggio delle acque a valle della zona d intervento, oltre il ponte stradale di Badia a Ruoti ed a ridosso dello stesso, al fine di poter realizzare il monitoraggio delle acque. Pagina 19 di 94
20 Schemi di progetto Pagina 20 di 94