Source: http://www.ingegneri.info/news/edilizia/direttore-dei-lavori-e-dellesecuzione-del-contratto-approvate-le-linee-guida/
Timestamp: 2018-10-17 12:00:17+00:00
Document Index: 144387849

Matched Legal Cases: ['art. 2', 'art. 3', 'art. 4', 'art. 5', 'art. 6', 'art. 7', 'art. 8', 'art. 10', 'art. 11', 'art. 12', 'art. 13']

Direttore dei lavori e dell'esecuzione del contratto: approvate le Linee guida | Ingegneri.info
<Responsabile tecnico gestione rifiuti: requisiti, mansioni, formazione
Isolanti termici: presto le nuove Linee guida dal CTI>
Il MIT approva le Linee guida che determinano i compiti del direttore dei lavori e dell'esecuzione: dalla direzione alla verifica del rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore, ecco i punti salienti del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018
Giorgio Tacconi 18 giugno 2018
Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018 (Gu n.111 del 15 maggio 2018) approva le linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione.
I compiti del direttore dei lavori (e, per analogia, quelli del direttore dell’esecuzione) attengono alla direzione e al controllo e comprendono l’attività di coordinazione tra il coordinatore per la sicurezza nella fase dell’esecuzione dei lavori e il responsabile del procedimento (Rup), l’attestazione dello stato dei luoghi, l’accettazione dei materiali, la verifica del rispetto degli obblighi dell’esecutore e del subappaltatore, la verifica sulle variazioni e varianti contrattuali, la sospensione dei lavori e la gestione dei sinistri.
Le attività di controllo amministrativo contabile devono essere effettuate con strumenti elettronici di contabilità che devono garantire l’autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la loro provenienza. Il mancato utilizzo degli strumenti informatici per la contabilità è ammesso solo per il tempo necessario all’adeguamento della Stazione appaltante.
Nel rispetto delle disposizioni del Rup, il direttore dei lavori opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento, e a sua volta emana ordini di servizio all’esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto (art. 2).
Leggi anche Codice appalti: le funzioni del direttore dei lavori Sicurezza cantieri: chi e' responsabile delle carenze di Dpi?
Il coordinatore per la sicurezza nell’esecuzione dei lavori, se soggetto diverso dal direttore dei lavori, opera in piena autonomia per le sue proprie funzioni e non è più “subalterno” del direttore dei lavori, a cui doveva rispondere del suo operato, secondo quanto indicato nel Dlgs. n. 81/2008.
Il direttore dei lavori controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e successivamente dettagliati nel programma di esecuzione dei lavori (art. 3).
Attestazione dello stato dei luoghi (art. 4)
Prima dell’avvio della procedura di scelta del contraente, il direttore dei lavori fornisce al Rup l’attestazione dello stato dei luoghi in merito all’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori e all’assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto.
Consegna dei lavori (art. 5)
Il direttore dei lavori, previa disposizione del Rup, provvede alla consegna dei lavori, per le amministrazioni statali, non oltre 45 giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto o dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non è richiesta per legge; per le altre stazioni appaltanti il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del contratto.Al termine delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l’esecutore sottoscrivono il relativo verbale che deve contenere:
Accettazione dei materiali (art. 6)
Il direttore dei lavori esegue tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal Piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d’appalto. Il direttore dei lavori rifiuta in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l’introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi.
Verifica del rispetto degli obblighi dell’esecutore e del subappaltatore (art. 7)
Il direttore dei lavori, con l’ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:
a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori;
d) provvede entro le 24 ore alla segnalazione al Rup dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, delle disposizioni in materia di subappalto.
a) in caso di risoluzione contrattuale, cura la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l’inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera e la relativa presa in consegna;
b) fornisce indicazioni al Rup per l’irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto, nonché per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale;
d) determina in contraddittorio con l’esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto;
e) redige apposita relazione su sinistri alle persone o danni alla proprietà nel corso dell’esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose;
f) redige processo verbale alla presenza dell’esecutore dei danni cagionati da forza maggiore.Modifiche, variazioni e varianti contrattuali (art. 8)Il direttore dei lavori propone al Rup le modifiche, le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione, e risponde delle conseguenze derivanti dall’aver ordinato o lasciato eseguire modifiche o addizioni al progetto, senza regolare autorizzazione.
Sospensione dei lavori (art. 10)
Il direttore dei lavori dispone visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e dà le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.
Il direttore dei lavori è responsabile nei confronti della stazione appaltante di un’eventuale sospensione illegittima.
Gestione dei sinistri (art. 11)
Nel caso in cui nel corso dell’esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti per ridurre le conseguenze dannose. La relazione è trasmessa senza indugio al Rup.
Per determinare l’eventuale indennizzo al quale può avere diritto l’esecutore, spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest’ultimo.
Funzioni e compiti al termine dei lavori (art. 12)
Il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l’esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al Rup, il quale ne rilascia copia conforme all’esecutore.
Il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l’esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche per l’applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione.
Attività di controllo amministrativo contabile (art. 13)
Il direttore dei lavori effettua il controllo della spesa legata all’esecuzione dell’opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l’accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa.
A tal fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa.
Tag: coordinatore per la sicurezzadirettore dei lavoridirettore dell'esecuzioneresponsabile unico
Direttore dei lavori e dell’esecuzione del contratto: approvate le Linee guida Giorgio Tacconi Giorgio Tacconi 2018-06-22T14:03:58+00:00 Ingegneri.info