Source: http://transcaribe.gov.co/informe/informe-de-gestion-2013/
Timestamp: 2017-03-30 12:43:35
Document Index: 34975621

Matched Legal Cases: ['artículo 30', 'artículo 14', 'artículo 17', 'artículo 1602', 'artículo 68', 'artículo 1609', 'artículo 13', 'artículo 20', 'artículo 178', 'artículo 178', 'artículo 2', 'artículo 30']

Inicio » Noticias » Informe de gestión 2013
Transcaribe S. A., es una sociedad anónima entre entidades públicas del orden distrital, encargada de la construcción, implementación y operación del sistema de transporte masivo del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias. Creada para contribuir con el desarrollo social, político, económico, cultural y ambiental, con el fin de mejorar la calidad de vida y la competitividad de la ciudad, enmarcados dentro de los principios de responsabilidad, compromiso y transparencia, garantizando un óptimo desplazamiento que responda a las condiciones naturales y culturales de la ciudadanía
Ser reconocida en el 2018 como la empresa de transporte masivo líder en la ciudad de Cartagena, capaz de generar credibilidad y confianza en la ciudadanía a través de la prestación de un excelente servicio con tecnología de vanguardia que aporte al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad.
Fomentamos la integridad personal y organizacional
Tenemos constancia en los nuevos retos
Brindamos puntualidad a nuestros clientes con un servicio de calidad
Respetamos de manera integral al empleado y a la comunidad
Apoyamos toda iniciativa de mejora y la desarrollamos en equipo
Asumimos la responsabilidad de servicio social y cultural para movilizar a la ciudadanía.
Modelar una gestión operacional adecuada en el SITM
Ampliar la capacidad y nivel de servicio.
Mejorar la imagen empresarial de TRANSCARIBE S.A.
Implementar el sistema de calidad integral.
Búsqueda de nuevas líneas de negocios
Mejorar la gestión técnico – operativa del SITM
Integración tecnológica empresarial.
Implementar el sistema de mejoramiento continuo del talento humano.
GESTION INSTITUCIONAL 2013 GESTIÓN ESTRATÉGICA.
PROCESO DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN PÚBLICA
El programa de Comunicación e Información Pública, a cargo de la Secretaría General, tiene como objetivos apoyar la construcción de una visión compartida en torno a la ciudad y el territorio, y establecer relaciones humanas entre la entidad y sus grupos de interés internos y externos, con el fin de cumplir con sus objetivos institucionales y sociales. Para ello, es menester trascender la simple divulgación de los actos administrativos o la gestión administrativa, abriendo el acceso a la información por parte de la ciudadanía, estimulando la participación, el interés en conocer más y buscar la comprensión de los procesos de gestión pública.
En desarrollo de estas metas, se continúa con el esfuerzo iniciado en años anteriores, para abrir espacios de interacción con el mayor número de actores ciudadanos, cívicos y sociales, que garanticen la circulación suficiente y transparente de la información hacia las diferentes partes interesadas; promoviendo la participación ciudadana, la rendición de cuentas a la ciudadanía y el control social como mecanismos que permiten reorientar el quehacer institucional.
Lo anterior se ejecutó mediante los siguientes programas y actividades:
Seguimiento al componente de Socialización y Comunicación del Plan de Reasentamiento que conllevan todos los contratos de obras que ejecuta la entidad, como salvaguarda del Banco Mundial. En cumplimiento del mismo, se enviaron boletines de prensa semanales informando acerca del avance de las obras, se mantuvieron durante todo el año abiertos al menos 10 Puntos Estratégicos de Información (PEI) en el área de influencia de cada tramo en construcción, y un punto COAC (Orientación y Atención a la Comunidad), donde se recibieron las solicitudes de atención por parte de las comunidades y personas que se consideraban afectadas por las obras, y se hizo seguimiento a la resolución y respuesta oportuna a todas estas solicitudes. Se elaboro el Estudio de Genero el cual cuenta con un preliminar se espera culminarlo luego de hacerle los ajustes necesarios.
En el Plan de Gestión Social, en lo que respecta al componente B “Atención y Participación Ciudadana”, se dio apoyo a la Gerencia en la atención directa a las problemáticas presentadas por los moradores de los barrios aledaños a las obras que se están ejecutando en el tramo 5A, apoyo que se vio reflejado en una sensible mejora en las relaciones con estas comunidades, debido a que hubo muchos espacios de acercamiento, y se tuvieron en cuenta sus inquietudes y opiniones. Se crearon espacios de intercambios como fueron la mesas de trabajo que se instaladas en las comunidades de La Quinta, La Esperanza, Las Delicias y El Prado, en los cuales se dio información veraz y oportuna a sus interrogantes, de manera directa por parte de la entidad a través de su personal de trabajo social, y logrando llegar a acuerdos que permitieron al contratista desarrollar las obras sin bloqueos ni disturbios.
Las actividades de comunicación e información pública apoyados en medios de comunicación tradicionales también se siguieron realizando, con actividades propias de estas técnicas de comunicación: redacción de boletines de prensa, reuniones con gremios y comunidades; comerciantes formales e informales, instituciones públicas y privadas, y organismos de vigilancia y control como la Personería Distrital, la Contraloría General y Distrital, el Concejo Distrital, entre otros; como espacios para generar la retroalimentación de información, transparencia y participación ciudadana.
Socialización en colegios e instituciones:
Instituciones educativas media y vocacional: 51 colegios distritales
Instituciones educativas media y vocacional: 26 colegios privados
Total Instituciones educativas media: 77 colegios distritales
Instituciones Nivel superior: 2
Socializaciones Técnica Operativa: 399 Conferencias
Socialización de campaña de cultura ciudadana: 398 (Técnica Operativa)
Organizaciones de Base: 2 Asociaciones de J.A.C.
Gremios: Transportador Interinstitucional; Secretaria de Participación Ciudadana; Escuela de Gobierno; Alcaldías Menores 2 y 3; DATT Operativa;
Instituciones Educativas Pública: 1
Nivel Superior Instituciones Educativas Privadas: 1
Empresas de Transportes: Coointracar; Flota de Lujo
Apoyo a la Gestión: Contratista Tramo 5° A; Comité escogencia Mano de Obra No Calificada (MONC);
Apoyo a audiencias públicas: 11 Audiencias Realizadas
Apoyo a jornadas de limpieza en estaciones y zonas verdes: 5 Jornadas
Ayuda comunitaria: Apadrinamiento de un Ancianato, con 46 personas de la tercera edad; realización de novenas a comunidades del área de influencia del Tramo 5 en construcción y entrega de aguinaldos a 500 niños.
Socialización a grupo de Guardas Ambientales: 40 miembros
Socialización a grupos de la tercera edad: 3 grupos, 150 personas.
Con el fin de continuar implementando elementos de participación, gobernanza y empoderamiento,durante la vigencia 2013 la administración aprovechó las tecnologías de la información y de la web 2.0, intensificando su presencia en redes sociales con el ánimo de complementar la labor informativa abriendo canales de retroalimentación permanentes (chats y foros a través de Facebook y Twitter), creando comunidades virtuales en torno al SITM.
Publicación de procesos licitatorios y documentos relacionados con procesos de contratación en el portal web institucional, y en el Portal Unico de Contratación Estatal:
DOCUMENTOS CARGADOS
SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS
ADJUDICAR TRES (3) CONTRATOS PARA OTORGAR EN IGUAL NÚMERO DE CONCESIONES LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE CARTAGENA, TRANSCARIBE, POR SU CUENTA Y RIESGO, Y BAJO LA SUPERVISIÓN, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE TRANSCARIBE S.A.
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LAS OBRAS FALTANTES DEL TRAMO 5 A COMPRENDIDO ENTRE EL SECTOR DEL MERCADO DE BAZURTO HASTA LA SUBIDA DE LA POPA Y CONSTRUCCIÓN DE UN VAGON W12 EN UNA DE LAS ESTACIONES FALTANTES DEL SISTEMA.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN SOLAR A LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA TRANSCARIBE S.A., EN VINILO MICRO PERFORADO Y VINILO LAMINADO PLANO.
CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LAS OBRAS FALTANTES DEL TRAMO 5 A COMPRENDIDO ENTRE EL SECTOR DEL MERCADO DE BAZURTO HASTA LA SUBIDA DE LA POPA Y CONSTRUCCIÓN DE UN VAGON W12 EN UNA DE LAS ESTACIONES FALTANTES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO.
ARRIENDO DE UN (1) VEHÍCULO AUTOMOTOR PARA EL TRANSPORTE DEL GERENTE Y LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISORÍA FISCAL
ARRIENDO DE UN (1) VEHÍCULO AUTOMOTOR PARA EL TRANSPORTE DEL GERENTE Y LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD, CON DISPONIBILIDAD DE 24 HORAS LOS 7 DÍAS A LA SEMANA, CON SERVICIO DE CONDUCTOR EN JORNADA LABORAL.
PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INTERNA Y EXTERNA PARA TRANSCARIBE S.A.
SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA Y LABORES GENERALES PARA TRANSCARIBE S. A.
PÓLIZA DE MANEJO GLOBAL QUE AMPARE A LA ENTIDAD POR APROPIACIÓN INDEBIDA DE DINERO U OTROS BIENES DE SU PROPIEDAD COMO CONSECUENCIA DE HURTO, HURTO CALIFICADO, FALSEDAD Y ESTAFA. ABUSO DE CONFIANZA POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS QUE MANEJEN RECURSOS.
ENLACE DEDICADO A INTERNET DE 5120 KBPS (1:1) CLEAR CHANNEL, SERVICIO DE CORREO, PROXY, FIREWALL Y HOSTING DE LA PÁGINA WEB E INTRANET DE TRANSCARIBE S.A.
SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS NACIONALES Y/O INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y ASESORES.
TOTAL DOCUMENTOS CARGADOS DURANTE EL AÑO 2013:
Rediseño de nuestro sitio web para llevarlo a un entorno moderno y dinámico que se ajustara a las nuevas tecnologías, es decir: tabletas computarizadas, Smartphones, Navegadores, etc.
Realización del proceso de Rendición de Cuentas de la Vigencia 2012 definitiva, 2013 intermedia y final, logrando publicar los datos antes de la fecha de cierre, lo que supone una comunicación oficial que permite y facilita el control fiscal de la gestión.
Durante el año 2013 se realizó todo lo concerniente a la adquisición y compra de varios elementos, entre ellos: una fotocopiadora, un video proyector, dos equipos de cómputo, una impresora Láser monocromática, una licencia de Windows Server 2012 edición estándar y diez CAL; cuyo objeto principal es seguir apoyando la gestión de la entidad.
Además se adelantó estudio y análisis de la situación tecnológica de TRANSCARIBE S.A., con este se proyectaron varias necesidades entre ellas adquirir los siguientes bienes: Once equipos de escritorio, Tres equipos portátiles, Veintidós licencias de oficina – office 2013 versión profesional, Cuatro licencias de diseño Autocad 2014, Dos switch 10/100/1000 de veinticuatro puertos, Dos impresoras Láser con funcionabilidad de impresión a doble cara, un Sistema de respaldo Network Storage con Microsoft Windows Storage Server 2012 R2 versión estándar a 64bit de 18TB SAS 7.2K 3.5 con Tres años de garantía, Dos escáner de alta resolución, Un video proyector, un Gabinete y demás accesorios y partes de computador para la repotenciación y mejora de lo que se tiene. El valor aproximado para invertir es de CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS $ 187.905.669,oo.
Apoyo dentro del proceso de rendición a la Contaduría General de la Nación de la contabilidad de la empresa, en el Sistema CHIP, está gestión tiene varios periodos y formatos a rendir, a continuación se relacionan los formatos rendidos durante el año 2013:
PERIODO RENDIDO
CGN2005-001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
CGN2005-002 OPERACIONES RECIPROCAS
CGN2005-003 NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO
CGN2005-003 NOTAS DE CARÁCTER GENERAL
BOLETIN DE DEUDORES MOROSOS
La entidad brinda enlace dedicado a Internet de 5120 Kbps (1:1) Clear Channel, Servicio de Correo electrónico a su personal, Proxy, Firewall y Hosting de la página Web e Intranet. Se resalta la sostenibilidad del servicio de seguridad informático durante el año 2013 con la cual se garantizó la estabilidad de los servicios locales, la configuración de las barreras contra ataques informáticos (Firewall) y el control de navegabilidad a través del (Proxy). También se mantuvieron las políticas de seguridad y accesibilidad al servicio de Internet limitando a los usuarios para acceder a material netamente relacionado con los objetivos de la empresa. Otros servicios que se prestaron eficientemente fueron el de correo electrónico e Internet veinticuatro 24 horas al día, siete días a la semana.
Se brinda apoyo tecnológico a las áreas Administrativa, Financiera, Jurídica y de Control Interno de la entidad, mediante la actualización y soporte de la aplicación administrativa y financiera SP6 (soluciones poderosas 6.0) de uso institucional. Dentro de las actividades desarrolladas durante el año 2013 se alcanzó a culminar el consolidador de prestaciones sociales módulo de contabilidad, la implementación de las nuevas tablas de retención en la fuente, el perfeccionamiento del proceso de vacaciones, la construcción de los datos de retroactividad módulo de nómina, el mejoramiento del proceso de conciliación bancaria módulo de tesorería, la migración definitiva del aplicativo SP6 del modo cliente servidor al entorno web con el cual se proyecta durante el año 2014 iniciar y culminar su implantación. Otro aspecto es la sostenibilidad y mantenimiento continúo de los reportes financieros FMRs solicitados por la Unidad Coordinadora del Proyecto asignada por el Ministerio de Transporte (SOE – Certificado de Gastos, C1 – Informe de Contratos y EIA – Estado de Inversión Acumulada) los cuales recibieron cambios de acuerdos a la implantación del nuevo plan de cuentas contables. Se generó la información que se remite mensual, bimestral, trimestral y anualmente a los diferentes entes de control como son: La Contaduría General de Nación, la Contraloría Distrital, COVI (Contratación Visible del programa Colombia Participa) y la Unidad Coordinadora del Proyecto.
Soportes de ofimática e informática que se requieren al interior de la institución, y mantenimiento preventivo y correctivo de la plataforma tecnológica. Por otro lado se suman todas las políticas implantadas desde el servidor de dominio; entre ellas la configuración de cuentas de usuarios, las unidades organizativas, la estructuración de las claves de acceso y su tiempo de tenencia; en la entidad no está permitido para los usuarios de la red local la instalación de programas no autorizados o adquiridos por la entidad.
Los Niveles de Crecimiento de Software quedarían representados de la siguiente manera:
Microsoft® Windows® Server CAL 2003 Spanish OPEN No Level User CAL
Microsoft® Windows® Server Standard 2003 R2 Spanish OPEN No Level
Microsoft® Office Professional Plus 2007 Single OPEN No Level
43118577 – 46062750
Microsoft® Office 2007 Single OPEN No Level
Microsoft® Project Professional 2007 Single OPEN No Level w/1 ProjectSvr CAL
Microsoft® Project Server 2007 Single OPEN No Level
Microsoft® Windows® Vista Business Single Upgrade OPEN No Level
Microsoft Windows 7 Profesional 64 Bit en Español
68706964ZZG1306
symantec antivirus corp edition workstation & server 12.0 Endpoint Protectión
M5296495693 – M9109840353 -M5811845895
CAL symantec antivirus corp ed workstation & server 12.0 Endpoint Protectión
Autocad 2008 Full Versión
347-10050528
347-10050726
347-52569091
91028784
54020573TR
Licencias Oracle Database 10g Release 2 Standard Edition One, en Español
B44533-01
Soluciones Poderosas SP6 (Software Administrativo y Financiero) Módulos de Sistemas
JQ1NM055550E0Z59V5ZZ5MJS
Soluciones Poderosas SP6 (Software Administrativo y Financiero) Módulos de Contabilidad
JQ1NQ055559T0Z59V5ZZ5GJ1
Soluciones Poderosas SP6 (Software Administrativo y Financiero) Módulos de Presupuesto
JQ1NY055559N0Z59V5ZZ5SMT
Soluciones Poderosas SP6 (Software Administrativo y Financiero) Módulos de Proveedores
JQ1NQ055559L0Z59V5ZZ5Y
Soluciones Poderosas SP6 (Software Administrativo y Financiero) Módulos de Tesorería
JQ1NJ055559S0Z59V5ZZ5MTN
Soluciones Poderosas SP6 (Software Administrativo y Financiero) Módulos de Activo Fijo
JQ1N1055550Q0Z59V5ZZ5JEI
Soluciones Poderosas SP6 (Software Administrativo y Financiero) Módulos de Contratación
JQ1NQ055550J0Z59V5ZZ5N
Soluciones Poderosas SP6 (Software Administrativo y Financiero) Módulos de Nómina
JQ1NG055585T0Z59V5ZZ5BEG
PTFAO – PT-Visión Software de Prog, Transporte, Semaforica y Microsimulación.
Enif – Version 1.0 de INRO Consultants Inc.
Emme 2 Release 9.5 INRO Consultants Inc.
Para culminar, se declara que todo el software que la entidad ha adquirido es totalmente legal y se ajusta a las reglas y normas que amparan a nivel nacional y mundial a los fabricantes ante los derechos de autor.
INFORMES A ORGANISMOS DE CONTROL Y ATENCIÓN DE P.Q.R.
Durante 2013 la entidad ha cumplido con sus obligaciones de entrega de informes a los organismos de control de manera oportuna en un 100%, e igualmente se reporta que todos los derechos de petición, quejas y reclamos recibidos durante la vigencia (118 en total) han sido atendidos dentro de su oportunidad. De manera personal, se atendieron 305 solicitudes de ciudadanos que se acercaron a formular de manera directa sus P.Q.R., 285 de las cuales estuvieron relacionadas con los procesos de adquisición predial, y sólo 20 a temas varios de servicio.
JUNTA DIRECTIVA Y ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
Se efectuó convocatoria a reuniones ordinarias y extraordinarias de Junta Directiva de manera mensual, y se realizaron efectivamente 11 reuniones de Junta Directiva, y una reunión de Asamblea de Accionistas.
GESTION DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEL SITM
LONGITUD TOTAL TRONCAL 10,29 KILÓMETROS
ESTADO DE AVANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
Tramo 1: Terminado. Longitud 1,16 Kilómetros.— (11.2%)
Tramo 2: Terminado. Longitud 2,5 Kilómetros. .— (24.3%)
Tramo 3: Terminado. Longitud 2,46 Kilómetros.— (23.9%)
Tramo 4: Terminado. Longitud 1,2 Kilómetros. .— (11.66%)
Etapa de Corrección de Defectos.
Tramo 5B: Terminado. Longitud 1,57 Kilómetros. .— (15.25%)
Tramo 5A: Liquidado. Sin terminar. Longitud 1,40 Kilómetros. .—(13.6%)
Avance total: 67.1%; Avance Pavimento: 60,90%
Tramo 6: Terminado. Longitud 1,1 Kilómetros.
AVANCE PORCENTUAL TOTAL DE LA TRONCAL: 95%. CORRESPONDE A: 221.894 MTS CUADRADOS DE PAVIMENTO EJECUTADO, EQUIVALENTES A 9,52 KILOMETROS LINEALES.
OBRAS FALTANTES EN TRAMO 5A
Contrato No.TC-001-2013 cuyo objeto es la Construcción de la PRIMERA ETAPA DE LAS OBRAS FALTANTES EN EL TRAMO 5A, Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN (1) VAGÓN W12 EN UNA DE LAS DOS (2) ESTACIONES FALTANTES.
Contratista de Obra: Unión Temporal Cartagena 2013, conformada por Construcciones e Inversiones Beta S.A.S., y el Ingeniero Sergio Torres Reatiga.
Valor del Contrato: $17.542.507.442
Plazo: 10.5 meses
Fecha Acta de Inicio: 16 de agosto de 2013
Fecha Contractual para Finalización del Contrato: 30 de Junio de 2014
Etapa de Pre-Construcción : 2 meses
Etapa de Construcción : 7 meses
Etapa de Recibo Final : 15 días
Interventor: Unión Temporal Vías Cartagena, conformada por Servinc Ltda., y por INCGroup S.A.S.; contrato No.TC-CPN-001-2013.
Valor del contrato : $1.991.892.840
Plazo : 10.5 meses
Las actividades de Construcción de pavimento, redes húmedas, redes secas, de espacio público en lo referente a la conformación de los bordes de vía para futuro espacio público, y socio-ambientales con control de la implementación permanente del Plan de Manejo Ambiental (PMA) y del Plan de Manejo de Trafico (PMT), continúan su curso normal.
Avance de obra a fecha corte 31-Dic-2013: 23.00%
CONCESION PORTAL DE TRANSFERENCIA, PATIO Y TALLER:
OBRA: El hito No.1 construcción del tramo de corredor entre final Tramo 4 y acceso a Patio Portal finalizó el 31 de Enero. El contrato se encuentra suspendido para desarrollo de los restantes hitos No.2 y No.3, hasta la adjudicación de los contratos de Operación del SITM.
OBRAS PRETRONCALES: GRUPO 1.
SAN JOSE DE LOS CAMPANOS: 100%
AVENIDA PEDRO ROMERO: 100%
SECCION AVENIDA CRISANTO LUQUE: 100%
Total metros cuadrados ejecutados: 15.490
OBRAS PRETRONCALES: GRUPO 2.
AVENIDA 13 DE JUNIO ENTRADA GAVIOTAS: 100%
AVENIDA LA ELECTRIFICADORA: 100%
AVENIDA CONSULADO: 100%
Total metros cuadrados ejecutados: 25.080
ESTACIONES DE PARADA FASE 1
Ejecutado en un 100%; el contrato se encuentra en etapa de liquidación. Se construyeron 15 estaciones normales y una de transferencia. Se ha suscrito un preacuerdo liquidatorio con el Contratista, en donde este se compromete asumir a su costo las intervenciones de la obra civil y eléctricas menores en las estaciones de parada, para reparar los daños ocasionados principalmente por actos vandálicos de indigentes que de manera ilegal estuvieron penetrando a las instalaciones de algunas de ellas. Estas actividades continúan.
Para el cuidado y mantenimiento de las estaciones y de sus zonas verdes, se mantiene convenio con la Corporación Cuerpo de Guardias Ambientales Voluntarios de Colombia.
ESTADO DE AVANCE DEL PROYECTO EN ÁREAS DE ESPACIO PÚBLICO:
Troncal: Tramo I (1) Terminado, 26.872 metros cuadrados.
Muelle de la Bodeguita: Terminado, 1.764 metros cuadrados.
Troncal: Tramo II (2) Terminado, 25.225 metros cuadrados.
Troncal: Tramo III (3) Terminado, 25.826 metros cuadrados
Troncal: Tramo IV (4) En etapa de corrección 5.290 metros cuadrados.
Troncal: Tramo V A: A la fecha se han ejecutado 3.502 metros cuadrados.
Troncal: Tramo V B: A la fecha se han ejecutado 7.260 metros cuadrados.
Carril compartido de uso preferencial: Tramo VI. Terminado, 6.596 metros cuadrados
Total construido de Espacio Público= 102.335 metros cuadrados.
EMPLEO GENERADO POR EL AVANCE DEL PROYECTO.
El proyecto desde su inicio en enero de 2006 hasta el 31 de Octubre de 2013 ha generado 6.032 empleos entre mano de obra calificada y no calificada en la construcción de los diferentes tramos, dándole prelación a la mano de obra localizada en el área de influencia de las obras.
ACUMULADO SILVICULTURAL DEL PROYECTO
Individuos Sembrados
D. Paisajístico
Tramo Vb
Metros Cuadrados de Zonas verdes Tramo 2
Metros Cuadrados Separador Tramo 3
Metros Cuadrados de Zonas verdes Tramo 4
Adicionalmente, se hizo el mejoramiento del parque lineal existente frente al Barrio República del Líbano (Tramo 3), y de las zonas verdes de la entrada al barrio Bocagrande.
ADECUACIÓN DE NUEVAS ZONAS VERDES
Se gestiona con el EPA un convenio para la siembra de árboles y especies de gran tamaño y el diseño paisajístico, por parte de las empresas constructoras que deben hacer compensaciones forestales en el área urbana, para que lo apliquen en las zonas verdes generadas por Transcaribe en los tramos 3, 5A, 5B, sector El Amparo y San Felipe. La ejecución de este convenio no tendrá ningún costo para Transcaribe. Actualmente se analiza junto con el EPA el tipo de especies, los sitios y el número de individuos a sembrar.
Las actividades propias del convenio estarán a cargo de ECOPETROL, según acuerdo por ellos establecido con el departamento ambiental EPA de la ciudad de Cartagena el día 04 de Abril de 2013.
En reunión con representantes de ECOPETROL, del EPA y TRANSCARIBE S.A., se fijaron compromisos y pautas a seguir para la elaboración del Diseño Paisajístico definitivo de las áreas a intervenir en la Glorieta Santander, la Glorieta San Felipe y la Intersección El Amparo, conviniéndose que en dos (2) meses estarían culminados los correspondientes diseños por parte de los contratistas de ECOPETROL vinculados a este Proceso. El Contratista de Ecopetrol solicito una ampliación en plazo para la presentación de la propuesta a implementar.
Con el objeto de allegar a nuevos recursos para la culminación y complementación de la totalidad de la infraestructura física de la primera fase del proyecto, se han venido adelantando mesas de trabajo con la participación del Distrito de Cartagena, y de los Ministerios de Transporte y de Hacienda, con el objetivo de alcanzar por parte de la Nación su aporte al Convenio hasta por el 70% posible según el Conpes.
El 28 de octubre de 2013 se envió al Ministerio de Transporte documento justificando la necesidad de nuevos recursos para por una parte, finalizar y complementar la construcción de la primera fase, incluyendo la construcción de la segunda etapa de las obras faltantes en el Tramo 5A; la intervención de la segunda etapa de la pre-troncal Bocagrande; complementar obras de alumbrado público, de redes eléctricas y de semaforización; para la instalación de la señalética en Estaciones de Parada y en Patio Portal-Taller; la instalación de paraderos en las rutas alimentadoras, auxiliares y complementarias; y la adquisición de un predio para un Patio Alterno, así proyectado en el Documento Conpes 3516; y por otra parte, recursos para la construcción de la segunda fase del Proyecto, mediante la cual, se proyecta inversión en vías para rutas alimentadoras y complementarias, y para la implementación del transporte acuático.
ACTUALIZACION DE ESTUDIOS:
Se realizó la actualización del banco de datos del modelo de transporte y los parámetros operacionales del sistema, cuyos datos son importantes para la apertura de la licitación de operaciones.
En dicho estudio se actualizó la siguiente información:
– Revisión en campo de las rutas del nuevo sistema y localización de paraderos
– Toma de datos de demanda en puntos de medición, algunos como estaciones maestras y otras específicas, donde se realizaron los aforos de frecuencia ocupación visual y ascenso y descenso de pasajeros.
– Comparación de estos datos de demanda con datos de años anteriores en puntos estratégicos
– Actualización del modelo de transporte
– Actualización del diseño y parámetros operacionales
– Etapas de implementación del sistema.
PROCESO DE CONCESIÓN DE LA OPERACIÓN: Proceso TC-LPN-002-2013
Se publicaron los prepliegos licitatorios para la operación del sistema, del proceso TC-LPN-002-2013, el día 26 de abril de 2013, luego el día 5 de julio de 2013 se dio apertura a los pliegos de operación, sin embargo el 9 de julio de 2013 se emitió la Resolución 087, mediante la cual se descarta este proceso licitatorio, teniendo en cuenta la complejidad e importancia de las observaciones presentadas por los interesados, expidiendo 7 adendas, y considerando el Distrito de Cartagena dictó el Decreto 0862 del 5 de Julio de 2013, mediante el cual se le ordenó a Tanscaribe incluir como exigencia dentro de los documentos rectores del proceso de operación el uso del gas natural como único combustible a utilizar por los operadores del SITM de Cartagena.
Proceso TC-LPN-003-2013
Se publicaron los prepliegos licitatorios para la operación del sistema, del proceso TC-LPN-003-2013, el día 15 de Julio de 2013, luego el día 9 de Agosto de 2013 se dio apertura a los pliegos de operación, sin embargo mediante la Resolución n° 127 del 26 de septiembre de 2013 se suspende este proceso licitatorio, teniendo en cuenta solicitud por parte del viceministro de transporte para sostener reuniones en la ciudad de Bogotá con bancos inversionistas, con el fin de revisar las observaciones presentadas por los interesados acerca de la financiabilidad del proyecto. Sin embargo el día 10 de octubre de 2013 se reinicia el proceso, sin embargo teniendo en cuenta observaciones por parte de los interesados y propuestas que requieren ser analizadas por la junta directiva de la entidad se suspende nuevamente el proceso mediante Resolución N° 135 del 21 de octubre de 2013 y se reanudo nuevamente el día 29 de octubre de 2013 y se publica adenda como resultado de las mesas de trabajo adelantadas con los interesados en el proceso y discusiones con autoridades locales y nacionales relacionados con el modelo financiero del proceso y se suspende nuevamente el proceso por un término de 12 días hábiles, con el fin de que los interesados revisen las modificaciones realizadas mediante la adenda N° 5. El día 22 de Noviembre de 2013 de da el cierre del proceso y no se presentó ninguna oferta por parte de los interesados, por lo tanto se declara desierto este proceso licitatorio, mediante la Resolución N° 147 del 27 de Noviembre de 2013.
– Proceso TC-LPN-004-2013
El día 27 de diciembre de 2013 se da la publicación de los prepliegos de la operación del sistema y sus respectivos anexos, proformas y apéndices técnicos. PROCESO DE CHATARRIZACIÓN
Por instrucciones de la gerencia, se establecieron las mesas de concertación que pretendían fijar los precios a pagar por los vehículos que hacen parte del Transporte Público Colectivo de la ciudad y que se encontraban relacionados en el inventario adoptado por el Departamento Administrativo de Transito y Transporte – DATT, mediante decreto 0334 del 15 de Marzo de 2011 y actualizado mediante decreto 1252 del 27 de Septiembre de 2011. Dichas mesas llegaron a feliz término, con el acuerdo entre las parte en los precios a cancelar por vehículo, para dar paso a la chatarrización del inventario adoptado por el DATT. Para lo anterior, hubo la necesidad de entrar en detalle acerca de la forma como se habían estructurado dichos precios en otras ciudades del país, a fin de establecer unos parámetros justos y equitativos para las partes que estaban involucradas en las mesas de concertación.
INTERVENTORÍA DE LA CONCESIÓN DE RECAUDO AL CONTRATO TC-LPN-005-10
En el marco de la interventoría del contrato de concesión de Recaudo, y en vista de la cancelación del proceso de Operaciones vigente para esa fecha, Proceso No. TC-LPN-004-13, La interventoría de acuerdo con el contratista, expide el Otro sí No. 4 que prorroga el plazo de la etapa pre operativa hasta el 31 de Diciembre de 2014.
Se gestiona ante Mintic la suspensión de la participación del proceso de selección de frecuencias para el sistema inalámbrico Troncal del sistema Transcaribe – TETRA -. Como resultado de esa gestión, la firma Teleaccess Ltda, contratista del ministerio, visita la ciudad y las instalaciones de Transcaribe como parte de su proceso de revisión del no uso de equipos ni antenas ni del espectro electromagnético, arrojando un informe del estado actual de la solicitud. PROCESOS DE APOYO
1. TRIBUNALES DE ARBITRAMENTO SEGUIDOS CONTRA TRANSCARIBE S.A.
1.1. TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO SEGUIDO POR CONALVIAS S.A.
Instalado en el año 2009 el Tribunal de Arbitramento convocado por la sociedad CONALVIAS S.A., para dirimir las controversias suscitadas por razón del Contrato de Obra No. LPI-TC-001-05, suscrito entre TRANSCARIBE S.A. y CONALVIAS, durante la vigencia 2010 se desarrollo todo el periodo probatorio y conclusión del Tribunal de la siguiente manera:
Decretados los testimonios solicitados, el 4 de febrero de 2010 se recepcionó el testimonio del Ing. Enrique Chartuni y se decretó la inspección judicial en la Interventoría Ingecón, para el día 4 de marzo de 2010. Se fijó para la misma fecha la declaración de la Ing. Sonia Pardo, testimonio solicitado por la parte Convocante.
Igualmente el cuatro (4) de febrero, se recepcionó el testimonio del Ing. Enrique Chartuni, sobre el sistema de drenaje pluvial del tramo.
Con anterioridad al 4 de marzo del 2010, la sociedad convocante desistió del testimonio de la Ing. Sonia Pardo. En la misma fecha se llevó a cabo la inspección judicial en la firma interventora Ingecón, en la que se pusieron a disposición toda la contratación relacionada con lo contrato objeto de la discusión. Mediante memorial el apoderado de ésta entidad remitió los documentos extraídos de la Inspección Judicial en la sociedad interventora Ingecon S.A., a fin que fueran tenidos como prueba a favor de Transcaribe S.A.
El veinte (20) de abril de 2010, se llevo a cabo diligencia de Inspección Judicial en las instalaciones de Fonade, en virtud de solicitud de la empresa convocante. En ésta diligencia se dejo abierta la prueba a fin que el peticionario de la prueba realizara la revisión de la documentación que se encuentra en Fonade, y en forma posterior solicitar que se adjunten al expediente las comunicaciones que señale el peticionario de la prueba.
Las inspecciones judiciales con exhibición de documentos se cerraron en el mes de Agosto de año 2010, con lo cual concluyo el periodo probatorio del Tribunal en mención.
El 12 de noviembre de 2010, se llevo a cabo Audiencia en la cual cada una de las partes presento los respectivos Alegatos de Conclusiones. En forma posterior, mediante escrito radicado en la presidencia del Tribunal de Arbitramento, el Procurador rindió concepto.
El plazo señalado por el Tribunal para el pronunciamiento del Laudo Arbitral fue de 138 días, contados a partir de la realización de la mencionada audiencia de Alegatos de Conclusiones.
El ocho (8) de abril de 2011, se dicto laudo arbitral en el cual se condenó a la sociedad TRANSCARIBE S.A., a cancelar a CONALVIAS el valor de $4.253.234.557, mas la devolución de la retención en garantía por la suma de $679.160.244,55.-
$2.439’770.823, por concepto de los mayores costos en Gastos de Administración
$608’332.312, por concepto de mayores costos en los insumos eléctricos,
$60’981.654, por concepto de una mayor siembra de árboles
$33’348.828, por los mayores costos incurridos en la ampliación de la garantía de buen manejo y correcta inversión del anticipo
$125’890.098, por la pérdida del valor adquisitivo de la moneda
$809’028.969, por concepto de reajuste de precios
$175’881.873, a título de intereses moratorios por la no entrega oportuna de los dineros retenidos en garantía
Sin condena en costas y sin lugar al reintegro de honorarios y gastos del Tribunal por parte de la sociedad TRANSCARIBE S.A.
Se solicitó al Distrito de Cartagena la transferencia de los recursos necesarios para la cancelación de los dineros a la sociedad Conalvias S.A., teniendo en cuenta que de acuerdo con el Convenio de Cofinanciación suscrito entre la Nación y el Distrito, le corresponde al Distrito de Cartagena asumir los mayores costos en que incurra el proyecto.
La apoderada de la sociedad convocante manifestó haber interpuesto recurso de anulación contra el laudo, ante el Consejo de Estado, pero a la fecha no se ha recibido notificación alguna sobre dicha presunta actuación.-
1.2. TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO SEGUIDO POR EL CONSORCIO CCMV TRANSCARIBE 2
El 10 de diciembre del año 2009 se notificó a esta entidad de la demanda interpuesta por el Consorcio CCMV TRANSCARIBE 2, con ocasión de las diferencias causadas en virtud de la suscripción del Contrato de Obra No. LPI-TC-001-06. En la diligencia de notificación se entregaron las respectivas copias de la demanda presentada por el CONSORCIO CCMV TRANSCARIBE 2, y se otorgó el plazo para la contestación de la demanda.
El 13 de enero del año 2010 se presentó ante la Cámara de Comercio la respectiva Contestación de la demanda y se presentó Demanda de Reconvención contra el Consorcio CCMV, por parte de Transcaribe S.A.
Mediante auto se señaló fecha para Audiencia de Conciliación, el 5 de marzo de 2010. Llegada la fecha prevista las partes no manifestaron interés de conciliar y se continúo con la primera audiencia de trámite y se fijo fecha de continuación el día 25 de marzo de 2010.
El día 25 de marzo se culminó la primera audiencia de trámite y se dio apertura al periodo probatorio, fijando como fecha para la primera inspección el día 19 y 20 de abril en las oficinas de Ingecón y Fonade respectivamente. En la misma audiencia se decretaron los testimonios solicitados y se fijaron pruebas de oficio a juicio de los señores árbitros.
El 19 y 20 de abril de 2010 se llevaron a cabo las diligencias de Inspección Judicial en las sociedades Ingecon S.A. y Fonade, tal como fueron solicitadas por la sociedad convocante.
El día 26 de abril se llevo a cabo la diligencia de Inspección Judicial en Transcaribe S.A., tal como lo solicitó la convocante.
Todas las anteriores diligencias quedaron abiertas a fin que la peticionaria de la prueba revisara la documentación puesta a disposición y solicitara que se adjuntaran al expediente, los documentos que a bien consideraran beneficiarles.
El día 26 de abril de 2010 se llevó a cabo audiencia de instalación del Tribunal de Arbitramento que igualmente Transcaribe adelanta contra el Consorcio CCMV Transcaribe 2, integrado por los mismos árbitros y seguido por el mismo procedimiento que el adelantado por el Consorcio CCMV Transcaribe 2.
En virtud de fallo judicial se ordenó al Tribunal tener como presentada a tiempo la contestación de la demanda y la demanda de reconvención presentada por Transcaribe S.A. Teniendo en cuenta lo anterior el proceso se retrotrajo a la etapa probatoria, correspondiéndole al Tribunal decretar nuevas pruebas, así como fijar la fecha de las mismas. Observando que se admitió la defensa de Transcaribe, se retiró la nueva demanda instaurada por ésta entidad.
La apoderada de la sociedad contratista se pronunció frente a la contestación de la demanda y la demanda de reconvención proponiendo excepciones.
Transcaribe S.A. presentó reforma de la demanda, así como reforma de la demanda de reconvención por la cual adjuntó dictamen financiero estimando los perjuicios causados por el Consorcio a ésta entidad. De dichas reformas se dio traslado a la parte convocante.
Se llevo a cabo en las oficinas de Transcaribe S.A., la inspección judicial con la intervención de la perito experta en sistemas, sobre los computadores de los funcionarios solicitados por la parte convocante.
Teniendo en cuenta que la demanda de reconvención, así como la contestación a ésta tiene aspectos nuevos, el Tribunal dicto auto por el cual convocó nueva Audiencia de Conciliación para 30 de Agosto del año 2010. En dicho auto el Tribunal dio traslado de las aclaraciones y complementaciones realizadas por el perito técnico, a fin que ésta entidad presentara el respectivo escrito de objeción por error grave.
Llevada a cabo la audiencia se aceptaron las pruebas presentadas en la contestación y demanda de reconvención. Igualmente se fijó fecha para la recepción de los testimonios decretados.
De conformidad con solicitud de suspensión presentada por las partes, se aplazó la recepción de los testimonios decretados.
Superada la suspensión del proceso, el 19 de Mayo de 2011 se llevo a cabo audiencia de trámite por la cual se insto a las partes a iniciar los acercamientos necesarios para lograr un acuerdo conciliatorio. Conforme lo anterior, se fijo un plazo a fin que sea presentado al Tribunal la propuesta de conciliación; de fracasar ésta, se continuará el trámite arbitral con la fijación de fecha para recepcionar los testimonios.
El contratista CONSORCIO CCMV TRANSCARIBE 2, presento propuesta de acuerdo conciliatorio por valor de $8.885.283.937, más la devolución de las multas impuestas las cuales ascienden a la suma de $1,979.573.454.
El 17 de Junio de 2011, se sometió el proyecto de conciliación a la aprobación del Comité de Conciliación de TRANSCARIBE S.A. Culminada la sesión, se aprobó el mencionado proyecto de conciliación con la salvedad de incluir en su texto, las respectivas actividades técnicas no culminadas por el Consorcio.
Mediante reunión llevada a cabo en el despacho de la Jefe de Oficina Asesora Jurídica del Distrito de Cartagena, se puso en conocimiento los términos de la conciliación, por parte del apoderado de Transcaribe S.A.
El día 14 de Junio de 2011, se llevo a cabo audiencia de trámite al interior del Tribunal, se informó la intención de las partes de llevar a cabo la conciliación, y las gestiones realizadas para el logro de la misma. Las partes se comprometieron a culminar el acuerdo conciliatorio y remitir el texto definitivo al Tribunal para su aprobación.
El día 22 de agosto de 2011, se celebra el acuerdo conciliatorio. El Tribunal de Arbitramento imparte su aprobación mediante laudo del 19 de septiembre de 2011. El Procurador Delegado 22 emitió concepto aprobando la conciliación.-
ASPECTOS PRINCIPALES DEL ACUERDO CONCILIATORIO
Valor: 1) Pago de la suma de OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($8.885.283.937); y 2) Reembolso de los valores descontados por concepto de multa, que ascienden a la suma de $1,979. 573.454.
Por obras realizadas y no pagadas la suma de $1.538.941.930
Por gastos de Administración la suma de $3.328.999.470.
Por costos de maquinaria y mano de obra durante la mayor permanencia en obra por razones no imputables a las partes la suma de $3.004.544.212
Por costos asociados a actividades de Planes de Manejo Ambiental, Social y de Tráfico la suma de $1.012.798.125
Objeto: “EL CONSORCIO y TRANSCARIBE consideran necesario resolver todas las diferencias patrimoniales que existen entre ellas relativas a la ejecución, desarrollo, ampliación terminación o liquidación del CONTRATO, por lo que con este acuerdo quedan dirimidas todas las controversias entre las partes surgidas con ocasión del contrato referido”.
Fundamentos de la Conciliación: “La conciliación se basa en la revisión del desarrollo del contrato, las explicaciones y razones del Consorcio, las situaciones que afectaron la ejecución del mismo pero fundamentalmente en la naturaleza jurídica del contrato y el régimen que le es aplicable, así como el pronunciamiento del Tribunal de Arbitramento respecto la demanda arbitral instaurada por la sociedad Conalvias S.A., contra Transcaribe S.A.
En efecto, por expresa determinación del Estatuto General de Contratación Pública, contenido en las leyes 80 de 1.993 y 1150 de 2007, los contratos financiados con recursos por la Banca multilateral de crédito, se podrán someter a los reglamentos de estos, lo que supone la no aplicación del citado estatuto. En virtud de ello, la licitación pública que dio origen al contrato que engendró el litigio, no se reguló por lo previsto en el artículo 30 de la ley 80 de 1.993 sino en los reglamentos del Banco Mundial, así como también el mentado contrato.
En el ordenamiento jurídico aplicable al caso y por tanto en el contrato, no tienen cabida las llamadas cláusulas excepcionales al derecho común o potestades exorbitantes, regladas entre nosotros a partir del artículo 14 de la ley 80 de 1.993 y en el 17 de la ley 1150 de 2007. Así las cosas, la llamada cláusula de multas que el contrato prevé y cuyo aspecto encierra uno de los puntos cardinales del debate jurídico, no corresponde a la que regula el referido artículo 17 de la ley 1150 de 2007. Esto es que no se impone ni hace efectiva en ejercicio de un poder exorbitante que la ley confiere a las entidades estatales. En otras palabras no existe de por medio un acto administrativo de contenido particular con plena eficacia y presunción de legalidad.
Por manera que las multas del contrato, corresponden a un claro desarrollo del principio de normatividad de los contratos que en nuestro ordenamiento se expresa en el artículo 1602 C.C. y a lo que el derecho común denomina cláusulas penales en su sentido de apremio o medida compulsiva, lo que supone: (i) Frente a la falta de acuerdo en su aplicación, será el juez el que en definitiva lo imponga y haga efectiva; (ii) Puede ser regulada o reordenada por acuerdo de voluntades que al fin y al cabo es la que les confiere vida; (iii) Puede ser negociada por las partes, precisamente en ejercicio de esa autonomía.
Ahora bien, en tratándose de actos administrativos, por una parte, el parágrafo del artículo 68 de la ley 80 de 1.993, permite y faculta a las entidades estatales para revocar tales actos como consecuencia de un proceso de negociación que use algunos de los mecanismos contemplados en la ley para la solución directa de conflictos, incluso dentro de un proceso judicial y en donde esos mismos actos hayan sido demandados, siempre y cuando no hubiere sentencia ejecutoriada. Adicionalmente en el presente caso se está conciliando sobre un objeto eminentemente económico, como es el valor de las multas de apremio aplicadas por TRANSCARIBE, en desarrollo de su conducta puramente contractual.
Es decir si dentro del régimen de derecho público sobre contratos estatales y habiendo de por medio actos administrativos contractuales con presunción de legalidad, las entidades pueden revocarlos como consecuencia de un proceso de negociación, qué decir, entonces, cuando lo que campea, como en este caso, es la autonomía de la voluntad.
Bajo ese prisma y en clara aplicación del derecho común, no existe la menor duda que TRANSCARIBE está legitimado y autorizado para: (i) Solucionar los conflictos de una manera civilizada, evitando posibles condenas onerosas; (ii) Convenir transacciones con el CONSORCIO en cuya virtud éste renuncia a reclamar sumas importantes de dinero de las que pretende a cambio de que la entidad deje sin efecto las multas contractuales.
Es eso, precisamente, lo que encierra este Acuerdo conciliatorio; en consecuencia de lo cual TRANSCARIBE deja sin efectos o, lo que es lo mismo, elimina del mundo jurídico las multas aplicadas para todos los efectos legales.
En efecto, es evidente que gracias al presente acuerdo, TRANSCARIBE precave el riesgo de que el laudo sea proferido en condiciones sustancialmente más gravosas para sus intereses, de acoger el Tribunal las demás pretensiones planteadas por EL CONSORCIO en la demanda arbitral, sin perder de vista – se reitera – el antecedente contenido en el laudo arbitral proferido en virtud de demanda interpuesta por Conalvias S.A., el cual resultó contrario a los fines y fundamentos jurídicos sostenidos por Transcaribe S.A., en la ejecución del contrato suscrito con Conalvias S.A.
1.3. TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO SEGUIDO POR CONSORCIO CARTAGENA 2010, integrado por las firmas ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS S.A. SUCURSAL COLOMBIA y CONCRETOS ASFÁLTICOS DE COLOMBIA S.A. (CONCRESCOL S.A.) I. IDENTIFICACIÓN
Consorcio Cartagena 2010
NACIONALIDAD DEL CONVOCANTE
Colombia-Española
NATURALEZA DEL CONVOCANTE
Centro de Conciliación y Arbitraje Cámara de Comercio de Cartagena
Juan Pablo Cárdenas Mejía,Jorge Cubides Camacho
Harold Hernández Albarracín
CUANTÍA INICIAL DEL CONFLICTO
$12.860.631.030
CUANTÍA DE LA PRETENSIÓN INICIAL
VALOR HONORARIOS ARBITROS
Mediante acuerdo entre las partes se fijaron honorarios por cada arbitro de Ochenta Millones ($80.000.000) más IVA; el Secretario tendrá un límite de Cuarenta Millones ($40.000.000) más IVA.
CIUDAD Y FECHA (DEMANDA)
Cartagena Noviembre de 2011
FECHA NOTIFICACION DEMANDA INICIAL:
Se notificó por aviso el día 29 de Marzo de 2012. Se concedió un término de 3 días para retirar el traslado de la demanda el cual venció el día martes 3 de Abril de 2012.
FECHA VENCIMIENTO TERMINO PARA CONTESTACION DE LA DEMANDA:
FECHA CONTESTACION DE LA DEMANDA INICIAL
CUANTIA PRETENSIONES REFORMA DEMANDA
$ 15.125.992.519
Transcaribe S.A presento demanda de reconvención contra el Consorcio Cartagena 2010, el día 17 de Abril de 2012. De la demanda de reconvención conoce el mismo tribunal que dirime las controversias entre las partes del contrato.
CUANTIA DEMANDA DE RECONVENCION
$ 4.485.000,000, 00.
REFORMA DEMANDA DE RECONVENCION
CUANTIA REFORMA DEMANDA DE RECONVENCION
$ 8.970.000,000,oo
ESTADO ACTUAL PROCESO- ULTIMA ACTUACION
Mediante auto No. 8 de Fecha 26 de Octubre de 2012, se dio traslado a l Transcaribe de la reforma de la demanda presentada por el contratista.
El mencionado auto se notificó por aviso el día 1 de Noviembre de 2012.
Se suspendió el trámite arbitral por un término de 10 días.
TIPO DE FALLO EN CONCIENCIA O EN DERECHO
LUGAR Y FECHA AUDIENCIA INSTALACION DEL TRIBUNAL
Cámara de Comercio Cartagena de Indias, 27 de Febrero de 2012
Contrato Obra No TC-LPI-001-2010
Construcción Del Tramo De Corredor Del Sistema Integrado De Transporte Masivo Transcaribe Desde El Sector Mercado De Bazurto Hasta El Sector Subida A La Popa, Cartagena De Indias Distrito Turístico Y Cultural.
El tramo 5A comprende el corredor de la Avenida Pedro de Heredia entre el mercado de Bazurto (Abscisa K4+600) y el punto acceso a la Popa (Abscisa K5+950) con una longitud aproximada de 1350 m.
$ 29,901, 131,594 (incluido AIU de 31%)
2 Meses Etapa Pre construcción
Inicio 15 Octubre de 2010-15 Diciembre de 2010.
12 Meses Construcción
Inicio 15 de Diciembre 2010- 15 Diciembre de 2011.
Cronograma de Obra fue presentado por el contratista mediante Comunicación CC 2010-0290/10 el día 16 de Diciembre de 2010, aprobado por la interventoría mediante comunicación C. 844/CC405/10/7.1.1.1 de 17 de Diciembre de 2010
III. TRAMITE ARBITRAL
AUDIENCIA DESIGNACION DE ARBITROS
Se fijó fecha para la audiencia de designación de árbitros el día 27 de Enero de 2012.Mediante comunicación suscrita por las partes se acordó aplazar la audiencia de designación de árbitros por un término de diez días más.
De común acuerdo las partes, mediante escrito de fecha 7 de Febrero de 2012, designaron como árbitros a los doctores:
Árbitros Suplentes
PRIMERA AUDIENCIA-AUDIENCIA DE INSTALACION DEL TRIBUNAL
El día de Febrero de 2012, se llevó a cabo audiencia de instalación del tribunal de Arbitramento. Se designó como Secretario del Tribunal al Doctor Roberto Aguilar.
ADMISION DE LA DEMANDA- TRASLADO ACTA 2- AUTO NO. 2
Mediante Auto de fecha 2 de Marzo de 2012, se resolvió admitir la demanda y se ordenó correr traslado de la demanda y sus anexos a TRANSCARIBE S.A por el término de 10 días.
Por aviso de fecha 26 de Marzo de 2012 y recibido en la entidad el día 29 de Marzo se notificó el auto de 2 de Marzo de 2012.
La demanda presentada por CONSORCIO CARTAGENA 2010 contra TRANSCARIBE S.A se funda en los presuntos incumplimientos de Transcaribe S.A.Solicita la parte actora que se declare el incumplimiento en la ejecución del CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. TC-LPI-001-2010.
A juicio de la convocante en desarrollo de los primeros meses de la etapa de construcción del proyecto, se presentó falta de planeación de la entidad por la demora en la entrega de la rasante y la estructura de pavimento definitiva; suministrarle diseños, estudios y planos inexactos, inidóneos, técnicamente inviables; entrega oportuna de información relevante requerida para la construcción del proyecto contratado; información equivocada, inexacta o que no correspondió con la realidad sobre las redes de servicios públicos; incumplimiento en la entrega oportuna de predios y liberación de espacio público para ejecutar las obras, imposibilidad de implantación del Plan de Manejo de Tráfico originalmente previsto, menores rendimientos derivados de los retrasos en la ejecución de las obras como consecuencia de la entrega tardía de predios y liberación del espacio público, suspensiones de obra llevadas a cabo por orden de autoridad judicial, y daños causados por terceros.
En virtud de lo anterior, solicita se restablezca la ecuación financiera del Contrato DE OBRA PUBLICA NO. TC-LPI-001-2010.
Así mismo, solicita la indemnización integral por los perjuicios causados ante el incumplimiento de TRANSCARIBE.
El día 18 de Abril de 2012 se contestó la demanda presentada por el Consorcio y se presentó demanda de reconvención.
Se alegaron como excepciones previas las siguientes:
FALTA DE COMPETENCIA DEL TRIBUNAL POR NO CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO PARA ACCEDER A LA JUSTICIA ARBITRAL.
La cláusula 25.3, párrafo 2 de las Condiciones Especiales del Contrato TC-LPI-001 de 2010, establece un procedimiento obligatorio como condición necesaria para la utilización del arbitramento. Al no haberse agotado el procedimiento contractualmente establecidas, el Tribunal carece de competencia para pronunciarse.
IRRELEVANCIA DE MAYORES COSTOS EN QUE PUDO HABER INCURRIDO EL CONTRATISTA.
Los mayores costos por el mayor plazo del contrato, la entidad no está llamada a responder por ellos. Teniendo en cuenta que aún no se han causado, así mismo son gastos debidos a incumplimientos o retrasos atribuibles del contratista; son gastos o costos indirectos a la ejecución del contrato, no indemnizables; son producto de una mala gestión y administración del contratista.
EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO.
El contratista no cumplió con las obligaciones a su cargo en la forma y tiempo debidos (artículo 1609 C.C.).
El CONSORCIO CARTAGENA 2010, incumplió varias obligaciones que le impidieron ejecutar las obras en tiempo, en la mayoría de veces por falta de los recursos adecuados para ello y otras disfrazando esos problemas atribuibles al Consorcio como incumplimientos de la entidad y generalizando aspectos menores y de común ocurrencia en este tipo de proyectos, como errores de diseños.
NO APLICABILIDAD DE LAS LEYES 80 DE 1.993 Y 1150 DE 2.007.
El Contrato de Obra No. TC-LPI-001-2010 no es regulado por tal normatividad en razón a que este se encuentra financiado con fondos provenientes del préstamo BIRF No. 7457-CO, vale decir, provenientes de la banca multilateral de crédito, lo que al tenor del artículo 13 de la ley 80 de 1.993, modificado por el artículo 20 de la ley 1150 de 2.007, se le deben aplicar los reglamentos del banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial.
INDEBIDA INTEGRACIÓN DEL CONTRADICTORIO POR PASIVA.
La Demanda arbitral interpuesta, se dirige en contra de TRANSCARIBE y la Alcaldía de Cartagena Distrito Turístico y Cultural, entiéndase Distrito Especial de Cartagena.
El Distrito de Cartagena, es un tercero en la relación contractual que da lugar al litigio, motivo por el cual no es ni puede ser sujeto procesal.
ACTA NO. 3-AUTO NO 3
AUTO NO. 4
Mediante Auto No. 3 de 9 de Mayo de 2012, se resolvió admitir la demanda de Reconvención presentada por TRANSCARIBE S.A contra el CONSORCIO 2010.
Se dio traslado de la demanda de reconvención a la parte demandada por el término de 10 días, a partir de su notificación.
Se aplazó traslado de las excepciones de mérito por el termino de contestación de la demanda de reconvención.
Se resolvió no decretar suspensión del proceso, solicitada por la apoderada de la parte demandante, en atención que dicha solicitud debe estar suscrita también por la ALCALDIA DE CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C.
Mediante Auto No. 5 de 14 de Mayo de 2012, se reconoció personería jurídica al Doctor NESTORDAVID OSORIO MORENO para actuar como apoderado de la Alcaldía de Cartagena Distrito Turístico y Cultural.
Así mismo, se aceptó renuncia poder presentada por el Doctor NESTOR DAVID OSORIO MORENO.
Mediante Auto No. 6 de 15 de Junio de 2012, se decretó la suspensión del proceso entre el 19 de Junio y el 14 de Agosto.
Mediante Auto No. 7, se fijó fecha para audiencia de conciliación el día 31 de Octubre de 2012.
ACTA NO 7 DE 26 DE OCTUBRE DE 2012
Mediante Auto No. 8 de 26 de Octubre de 2012, se resolvió:
Admitir la reforma a la demanda presentada por la parte convocante Consorcio Cartagena 2010.
Teniendo en cuenta que en la reforma no se incluye como parte al Distrito de Cartagena, desvincularlo del proceso y notificar la decisión.
Notificar a la parte convocada y conceder traslado por el término de cinco días para pronunciarse sobre la reforma a la demanda.
Si se proponen excepciones de mérito con la contestación de la demanda, correr traslado por el término de cinco días.
Notificar la providencia a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.
El auto fue notificado mediante aviso el 1 de Noviembre de 2012.
Por solicitud de las partes se resolvió suspender el trámite arbitral por un término de 15 días.
El día 28 de Noviembre de 2012 TRANSCARIBE S.A dio respuesta a la reforma de la demanda y presentó reforma de la demanda de reconvención.
Mediante Auto No. 10 de 30 de Noviembre de 2012, se resolvió:
Admitir la reforma de la demanda de reconvención presentada por Transcaribe S.A contra Consorcio Cartagena 2010.
Se citó a las partes y a sus apoderados y al Ministerio Publico a audiencia de conciliación el día 25 de Enero de 2013.
El día 13 de Enero de 2013 CONSORCIO CARTAGENA 2010 dio respuesta de la reforma de la demanda de reconvención.
El día 8 de Enero de 2013 se fijó en lista, y se dio traslado de las excepciones de mérito formuladas por las partes contra la demanda y su reforma, la de reconvención y su reforma a partir del día 9 de Enero hasta el día 15 de Enero de 2013.
El día 15 de Enero ambas pares presentaron escrito pronunciándose sobre las excepciones de mérito propuestas.
ACTA NO 10 El día 25 de Enero de 2013 se llevó a cabo audiencia de conciliación, la cual se declaró fallida ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo conciliatorio entre las partes.
Mediante auto No. 12 de 25 de Enero de 2013, se resolvió fijar y consignar los gastos y honorarios de los árbitros y del Secretario, gastos de administración a favor del Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Cartagena, por la suma de $560.000.000 Millones de Peso, discriminados así:
Honorarios Árbitros: sin IVA $ 390.000.000
Honorarios Secretario sin IVA : $65.000.000
Gastos Administrativos del Centro Administrativo del Centro de Arbitraje y Conciliación sin IVA: $65.000.000.
Las partes consignaron lo correspondiente a gastos por partes iguales.
Mediante auto No. 13 de 12 de Febrero de 2013, el tribunal resolvió:
Declararse competente para conocer y decidir en derecho las controversias surgidas entre las partes ASSIGNIA INFRAESTRUCTURA S.A Y CONCRETOS ASFALTICOS S.A CONCRESCOL-CONSORCIO CARTAGENA 2010 contra TRANSCARIBE S.A, en relación con el Contrato de Obra No. TC-LPI-001-2010 celebrado el día 5 de Agosto de 2010.
Mediante Auto No.14 de Fecha 12 de Febrero de 2013, se abrió a pruebas el proceso y se decretaron las siguientes pruebas:
PARTE CONVOCANTE:
Las documentales aportadas con la demanda y reforma de la demanda, y excepciones de mérito, se tienen como pruebas y se les asigna el valor probatorio que tienen de acuerdo a la ley.
Se decretaron los testimonios de:
Frank Pinzón
Se decretó la inspección parcial de documentos en TRANSCARIBE S.A, excluyendo los correos electrónicos y correspondencia cruzada entre el Consorcio Cartagena 2010 y Transcaribe S.A.
Se decretó la inspección parcial de documentos en las oficinas del CONSORCIO RYU-MAB, quien ejerció la Interventoría del contrato objeto de controversia dentro del proceso, excluyendo los correos electrónicos y correspondencia cruzada entre el Contratista y la Interventoría.
Se aplazó la decisión de decretar la inspección en DATT Y ALCALDIA DE CARTAGENA.
Se decretó inspección judicial con intervención del perito ingeniero civil con experiencia en proyectos de infraestructura vial el cual se designara por el Tribunal, al sitio del tramo de corredor del Sistema de Transporte Masivo Transcaribe S.A desde el Sector Mercado de Bazurto hasta el Sector Subida a la Popa, con el fin de verificar la “Ocupación de zonas requeridas para la ejecución de trabajos para la construcción del mencionado tramo.
Se decretó la práctica de un dictamen por parte de un ingeniero civil con experiencia en proyectos de infraestructura vial.
Se decretó la práctica de un dictamen por parte de un perito experto en materias contables y financieras.
Se tiene como prueba y se le asigna el valor probatorio que le corresponde a la experticia realizada por el Ingeniero Alfredo Malagón aportada por la parte convocante con la reforma de la demanda.
Se libraron los oficios al Diario el Universal y Juzgados Décimo Segundo y Decimo Municipal de Cartagena.
PARTE CONVOCADA:
Las documentales aportadas con la contestación de la demanda y reforma de la demanda de reconvención, y excepciones de mérito, se tienen como pruebas y se les asigna el valor probatorio que tienen de acuerdo a la ley.
Manuel Guillermo Alfaro
Jorge Castillo Herrera
Vladimir Meléndez Díaz
Amalia Toro Diago
Miguel Ángel Blanco Campano Jorge Solano
Hebert Ricardo Obregón
Se libraron los oficios al Banco Mundial, Cámara de Comercio de Cartagena y Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias.
En la audiencia realizada el apoderado de TRANSCARIBE S.A propuso la nulidad del decreto de pruebas, específicamente sobre el valor probatorio asignado a la experticia del ingeniero Alfredo Malagón; la exhibición de documentos al no encontrarse identificados en la petición; los testimonio de Tascon, Román y Torres Representantes Legales de los integrantes del Consorcio Cartagena 2010.
Mediante Auto No. 15 el Tribunal Aplazo la decisión de solicitud de Nulidad propuesta
Se Decretó la Suspensión del proceso entre el 12 y 28 de Febrero de 2013.
El día 1 de Marzo de 2013 se practicó la prueba testimonial del Señor GUSTAVO ADOLFO PACHECO PADILLA.
ACTA NO 13 El Día 4 de Marzo de 2013, se continuo con la diligencia de recepción del testimonio del señor GUSTAVO ADOLFO PACHECO PADILLA.
Terminado la diligencia, en la misma fecha se recepcionó el testimonio del Señor MANUEL HERNANDEZ ORTIZ ORTIZ.
Mediante Auto No. 16 de 4 de Marzo de 2013, se resolvió negar la solicitud de nulidad promovida por el apoderado de Transcaribe S.A.
Mediante Auto No. 18 de 4 de Marzo de 2013, el Tribunal designo a ANA MATILDE CEPEDA MANCILLA como perito Contable y OSCAR JAVIER GARZON DIAZ como perito ingeniero civil.
Mediante Auto No 19 de 4 de Marzo de 2013, el Tribunal resolvió negar los testimonios de ANGEL MIGUEL TASCON y decretó el de JUAN CARLOS ROMAN.
Mediante Auto No. 20 de 14 de Marzo, se resolvió negar la solicitud de nulidad propuesta por la apoderada de la parte convocante contra la designación de la perito contable.
Mediante Auto No. 21 de 14 de Marzo, se resolvió negar la solicitud de nulidad propuesta por el apoderado de la parte convocada contra el decreto del Testimonio del señor JUAN CARLOS ROMAN.
Mediante auto No. 22 se dio traslado a la parte convocante de la experticia rendida por el ingeniero JORGE LUIS PONCE RODRIGUEZ en nombre de Transcaribe.
Mediante escrito 19 de Marzo de 2013, la parte convocante descorrió traslado de la experticia rendida por el ingeniero JORGE LUIS PONCE RODRIGUEZ en nombre de Transcaribe.
Mediante Auto No. 23 del 21 de Marzo de 2013, se resolvió aceptar el desistimiento de la prueba contable financiera efectuada por la parte convocada.
El día 20 de marzo de 2013, la perito contable ANA MATILDE CEPEDA MANCILLA tomo posesión y se le otorgó como plazo para presentar el dictamen pericial el día 31 de Mayo de 2013.
Mediante Auto No. 24 de 20 de Marzo se resolvió negar la solicitud de remover al perito OSCAR GARZON, y se señaló el día 9 de Abril de 2013 como fecha para su posesión.
Mediante auto No. 26 de fecha 20 de Marzo se decretó la suspensión del proceso entre el 21 de Marzo y el 8 de Abril de 2013.
El día 9 de Abril de 2013, en audiencia se decepciono el Testimonio del señor FRANK ORLANDO PINZON FONSECA.
ACTA NO 17 El día 11 de Abril de 2013, en audiencia celebrada en la ciudad de Cartagena se recepcionaron los Testimonios de los señores:
MIGUEL ANGEL BLANCO CAMPANO
El día 11 de Abril de 2013, se llevó a cabo la instalación de la diligencia de exhibición de los documentos solicitados por la parte convocante, en la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias D.T YC, Oficina Asesora Jurídica. Teniendo en cuenta el volumen de la información solicitada se fijó como plazo para examinar la documentación solicitada hasta el día 13 de Mayo de 2013.
El día 11 de Abril de 2013, se llevó a cabo la instalación de la diligencia de exhibición de los documentos solicitados por la parte convocante, en la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias D.T YC, Departamento Administrativo de Transito Distrital Datt. Teniendo en cuenta el volumen de la información solicitada se fijó como plazo para examinar la documentación solicitada hasta el día 13 de Mayo de 2013.
ACTA NO 20
El día 17 de Abril de 2013 tomo posesión ante el Tribunal el Perito Ingeniero Civil OSCAR GARZON JIMENEZ, se le otorgó como plazo para presentar el dictamen pericial el día 17 de Junio de 2013.
ACTA NO 21 El día 24 de Abril de 2013, se recepcionó el testimonio del Ingeniero ALFREDO MALAGON. Quien rindió experticia aportada por la parte convocante.
ACTA NO 22
El día 9 de Mayo de 2013, en la ciudad de Cartagena se recepcionó el testimonio del arquitecto VALDIMIR NARCISO MELENDEZ.
Se continuó con la recepción del testimonio del Ingeniero ALFREDO MALAGON.
ACTA NO 23
El día 10 de Mayo de 2013, se llevó a cabo diligencia de inspección judicial al sitio de las obras comenzando en el pie de la Popa y terminando con el empalme con el Tramo 5B del SITM TRANSCARIBE S.A, con la intervención del perito ingeniero civil, los árbitros y las partes.
ACTA NO 24
El día 10 de Mayo de 2013, se llevó a cabo la instalación de la diligencia de exhibición de los documentos solicitados por la parte convocante, en TRANSCARIBE S.A.
Mediante Auto No. 29 de Fecha 10 de Mayo de 2013 se resolvió suspender el trámite arbitral entre el 11 y el 26 de Mayo de 2013; entre el 28 de mayo y el 16 de junio de 2013; entre el 18 y 19 de junio; entre el 21 de junio y el 29 de julio de 2013.
Para darle impulso al proceso se fijaron fechas para la práctica de los testimonios pendientes y la diligencia de exhibición de documentos en el CONSORCIO RYU MAB.
ACTA NO 25 El día 27 de Mayo de 2013, se llevó a cabo la instalación de la diligencia de exhibición de los documentos solicitados por la parte convocante y convocada, en las instalaciones CONSORCIO RYU MAB.
Atendiendo el volumen de la información solicitada el representante legal de RYU MAB solicitó como plazo para entregar la información el día 12 de Julio de 2013.
En virtud de lo anterior, se fijó como plazo para agotar la diligencia el día 16 de agosto de 2013.
Mediante auto No. 29 de fecha 27 de Mayo de 2013, se resolvió suspender el proceso entre el 28 de Mayo y el 27 de agosto de 2013.
Se fijaron nuevas fechas para los testimonios que se encuentran pendientes: JUAN CARLOS ROMAN 29 de Agosto de 2013, ENRIQUE CHARTUNI 2 de septiembre de 2013 Y MIGUEL GUILLERMO ALFARO 28 de Agosto de 2013.
Se fijaron nuevas fechas para los testimonios del Ingeniero Román para el día 16 de Diciembre del 2013 y ENRIQUE CHARTUNY para el día 17 de Diciembre del 2013.
Para el día 28 de Febrero del 2014 a las 10:00 Am, se fijó fecha para alegar de conclusión dentro del proceso.
DEMANDA DE RECONVENCION INTERPUESTA POR TRANSCARIBE S.A CONTRA CONSORCIO CARTAGENA DE 2010.
Transcaribe S.A interpuso demanda de reconvención contra Consorcio Cartagena 2010 el día 18 de Abril de 2012.
El valor de las pretensiones de la demanda de reconvención corresponde a la suma deOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 8.970.000, 000,oo), correspondiente a la cláusula penal pecuniaria pactada en el numeral 49.1. de las Condiciones Generales del Contrato. La cual estipula que en caso de incumplimiento definitivo por parte del contratista se haría exigible la cláusula penal, equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato.
Teniendo en cuenta que la cláusula penal se pacta como perjuicios anticipados, no se requiere probar los perjuicios, solo se deberá probar el incumplimiento fundamental del contrato. Incumplimiento que se deriva del abandono intempestivo y terminación unilateral por parte del contratista.
De la demanda de reconvención conoce el Tribunal de Arbitramento que dirime las controversias de las partes del contrato. 1.4. TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO SEGUIDO POR LA COMPAÑÍA PROFESIONALES DE BOLSA S.A.
COMPAÑÍA PROFESIONALES DE BOLSA S.A, presentó ante la Cámara de Comercio de Cartagena solicitud de convocatoria a Tribunal de Arbitramento para resolver las diferencias contractuales entre la COMPAÑÍA PROFESIONALES DE BOLSA S. A yTRANSCARIBE S.A, en relación con el CONTRATO DE ASESORÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA Y COLOCACIÓN DE UN CRÉDITO SINDICADO NO. 069 DE FECHA 1 DE JULIO DE 2008.
El día 27 de Enero de 2012 se llevó a cabo en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Cartagena audiencia de Designación de Árbitros dentro del referido tribunal para dirimir las controversias contractuales derivadas del Contrato de Prestación No. 069 suscrito entre las partes. En la citada audiencia, no se logró acuerdo, toda vez que en calidad de parte convocada manifestamos que no existe clausula compromisoria ni se encuentra pactado de manera expresa el uso del Arbitraje como mecanismo para la solución de las controversias derivadas del contrato, por su parte PROFESIONALES DE BOLSA S.A sostuvo que el Arbitraje es el mecanismo idóneo para dirimir las controversias contractuales, por lo tanto la parte convocante quedo en libertada de acudir a la jurisdicción ordinaria para lo pertinente.
El día 28 de Febrero de 2012, COMPAÑÍA PROFESIONALES DE BOLSA S.A interpuso demanda contra TRANSCARIBE S. A , con el fin de que se proceda a la designación de Árbitros para la constitución de Tribunal de arbitramento para resolver las controversias contractuales surgidas con ocasión de la ejecución y liquidación del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORÍA PARALA ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA Y COLOCACIÓN DE UN CRÉDITO SINDICADO No. 069 de fecha 1 de Julio de 2008.
REFERENCIA: PROCESO VERBAL
RADICADO: 049-2012
DEMANDANTE: COMPAÑÍA PROFESIONALES DE BOLSA S.A -COMISIONISTA DE BOLSA
DEMANDADO: TRANSCARIBE S.A
Mediante auto de fecha 12 de Marzo de 2012, notificado por estado el día 15 de Marzo de 2012, ese despacho judicial resolvió admitir la solicitud impetrada porCOMAPIA PROFESIONALES DE BOLSA S.A contra TRANSCARIBE S.A. Contra dicho auto se interpuso recurso de reposición el cual fue resuelto mediante auto de fecha 28 de Junio de 2012, no se accedió a la reposición y se resolvió continuar con el trámite correspondiente.
El Dr. ORLANDO AMAYA OLARTE, en su calidad de apoderado judicial de la COMPAÑÍA PROFESIONALES DE BOLSA S.A COMISIONISTA DE BOLSA solicitó a la Procuraduría 22 Judicial II ante el Tribunal administrativo de Bolívar la realización de audiencia de conciliación extrajudicial, a fin de resolver las controversias derivadas de las relaciones contractuales surgidas entre la Convocante COMPAÑÍA PROFESIONALES DE BOLSA S.A y la Convocada TRANSACARIBE S.A.
El día 30 de Mayo de 2012 se llevó a cabo audiencia de Conciliación ante la Procuraduría 22 Judicial II ante el Tribunal administrativo de Bolívar, entreTRANSCARIBE S.A Y COMPANIA PROFESIONALES DE BOLSA. En la citada audiencia se dejó expresa constancia que con la solicitud de conciliación promovida por COMPANIA PROFESIONALES DE BOLSA acudían a la Jurisdicción Ordinaria y se entendía que renunciaban acudir a Tribunal de Arbitramento. Así mismo, el señor procurador sobre el mismo en el acta de conciliación dejo constancia al respecto: “Esta procuraduría el 2 de Mayo de 2012 admitió dicha solicitud bajo la consideración de que compañía Profesionales de Bolsa S.A al acudir a este mecanismo auto compositivo lo hacía en el entendido de desistir de su propósito de resolver esta controversia mediante tribunal de arbitramento y que en el peor de los casos si la convocada no se avenía a una conciliación ante esta procuraduría quedaba expedito el camino para acudir ante la Jurisdicción a Contencioso Administrativo ”
En virtud de lo anterior, mediante escrito de fecha 10 de Julio se solicitó ante el Juzgado la terminación del proceso. Durante este periodo se requirió al juzgado quinto civil del Circuito para que se pronunciara sobre el escrito presentado.
Mediante auto de 24 de Mayo de 2013 y notificado mediante estado del día 6 de Junio de 2013, el Juzgado resolvió requerir a la Procuraduría 22 Judicial II, para que remita copia autentica de la acta de la audiencia de conciliación realizada entre las partes el día 30 de Mayo de 2013, lo anterior con fundamento en la solicitud de terminación del tramite presentada por TRANSCARIBE S.A.
1.5. TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO SEGUIDO POR SOCIEDAD PORTAL CALICANTO
Solicitud de convocatoria para la integración e instalación del Tribunal de Arbitramento y presentación de demanda arbitral el 4 de diciembre de 2013.
Demandante: SOCIEDAD PORTAL CALICANTO S.A.S
Demandado: TRANSCARIBE S.A.
Cuantía del proceso: $ 11.329.397.143.
1.1 Mayor permanencia de obra.
1.2 Boxculvert.
1.3 Movimiento de Tierra.
1.4 Tercer operador.
1.5 Desequilibrio económico del contrato
2.1 Mayores costos.
2.2 Perjuicios pasados, actuales y futuros.
2.3 Intereses comerciales y moratorios.
2.4 Costas y agencias en derecho.
2. ACTIVIDAD JUDICIAL Y/O EXTRAJUDICIAL EN LA QUE HACE PARTE TRANSCARIBE S.A.
Con respecto a la actividad procesal de la entidad, relaciono los negocios sobre los cuales he evocado conocimiento que se tramitan en los juzgados y tribunales de Cartagena, en los que ha sido parte Transcaribe, y/o negocios en los que es necesario hacerles seguimiento puesto que la contingencia afecta los intereses de la entidad, a continuación:
José William Ferreira
APODERADO DEMANDANTE
Declare la nulidad del acta No. 019 del 6 de diciembre de 2005.que se ordene el reintegro al cargo que venía desempeñando o a otro de igual o superior categoría. Que se condene a pagar todos los salarios y factores salariales dejados de percibir. Que se condene pago de perjuicios morales sufridos por el actor. Declare que no ha existido solución de continuidad en la prestación del servicio del actor.
Tribunal administrativo de Bolívar.
004-2006-00410-00
COMITÉ COMUNITARIO POR EL PROGRESO
Jimmy Bettin Moreno
Pavimentación de la calle del barrio el Carmelo.
Juzgado 1administrativo de descongestión.
13-001-33-31-003-2008-00133-00
Presentación alegatos de conclusión el 15 de febrero de 2013.
TORIBIO BARRETO
Que el distrito de Cartagena demuela el puente ubicado en el tramo II de TRANSCARIBE, (5 de noviembre). Que el distrito de Cartagena construya los andenes localizados en el barrio 5 de noviembre y la floresta de conformidad con del decreto distrital 0977. Que el distrito de Cartagena construya zona verde en la colindancia de la primera calle de la urbanización 5 de noviembre. Y en la avenida Pedro de Heredia.
Tribunal administrativo.
13-001-33-31-010-2009-00241-00
Alegatos de conclusión en segunda instancia fueron presentados el día 29 de octubre de 2013.
Que los dos andenes ubicados a cada lado de la casa que está en la calle 30 A estén construidos de conformidad con las normas urbanísticas. Y el POT.
Juzgado 1 administrativo de descongestión.
13-001-33-31-002-2009-00-86-00
30 de octubre de 2013, alegatos de conclusión
ACCION ORDINARIA LABORAL
JOSE LUIS PADILLA SALAS
RICARDO RAFAEL RIVERO RICARDO
Se declare que entre las partes existe contrato laboral vigente, se condene al pago de la incapacidad temporal, se condene al pago de reajustes por horas extras y trabajo domingos y festivos, se condene al pago de vacaciones, de primas, y de todos los factores salariales a que tienen derecho un trabajador,.
10 SMLMV.
Tribunal de Bolívar, sala laboral. Proceso ubicado en el libro 37, grupo 1 folio 330.
Admitir el recurso de apelación y corrase traslado por 5 días a las partes para alegar. incluir en la descongestión el presente proceso. notifiquese a las partes y sus apoderados. vencido el termino de traslado y efectuadas las respectivas notificaciones, remitase el expediente a los magistrados de descongestion del tribunal superior de santa marta. 31 de octubre d e2013
Herbert Campo Pérez
Se proteja el derecho colectivo a la seguridad pública. Se realice la construcción de separadores viales faltantes a lo largo del tramo II de Transcaribe.
Tercero Administrativo del Circuito de Cartagena
13-001-33-31-003-2008-00233-00
Archivado, el demandante no interpuso recurso contra la sentencia de primera instancia, la cual fue favorable a la entidad.
Edwin Betancur.
Protección de derechos colectivos, tales como la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos, seguridad y salubridad, goce medio ambiente sano y disfrute de espacio público.
Decimo Tercero Administrativo del Circuito de Cartagena
13-001-33-31-013-2009-00305-00
Perito no ha tomado posesión del cargo. Sin novedad.
ASDECOMIN. Asociación de Comerciantes Independientes
Dr. Fidel Lara Diaz
Reubicación de los comerciantes de Basurto.
Segundo Civil del Circuito de Cartagena
007-2010.
ANDRES ACEVEDO MIRANDA
Dr. TOMAS CHAPUEL TELLO
Que se declare la responsabilidad solidaria del distrito y Transcaribe en los perjuicios materiales y morales con ocasión de las obras publicas desarrolladas. Que se condene solidariamente a del distrito y Transcaribe al pago de perjuicios materiales y morales con ocasión de las obras públicas por valor de $ 60.00.000.
Juzgado 2 administrativo de descongestión.
Aceptan recurso de apelación, el dia 6 de diciembre de 2013.
CARDENAS Y MUEBLES TIPICOS DEL CARIBE
Dr. DAIRO PEREZ MENDEZ
Que el distrito y Transcaribe sean declarados administrativamente responsables de los daños antijurídicos causados, con ocasión de las obras públicas y como consecuencia se reconozca y pague los perjuicios patrimoniales y extraptrimoniales.
$ 100.000.000 más 100 SMLMV.
00282-2010
En segunda instancia revocan el fallo proferido por el juzgado 8 administrativo del circuito. Ordenan a indemnizar a titulo de lucro cesante consolidado. Fallo notificado el 2 de octubre de 2013.
ROCCIO DEL CARMEN BOSSIO MONTERO
Declarar administrativamente responsable a Transcaribe y al distrito de Cartagena, solidariamente por los perjuicios económicos causados por la construcción del muro de contención frente a la casa de la actora, que como consecuencia de lo anterior se condenen al pago de $ 129.866.836.60.Que además se le reconozca lucro cesante a razón de $600.000 pesos mensuales desde diciembre de 2010, hasta el día en que el inmueble este al mismo nivel de la avenida.
Que el reconocimiento de las anteriores cantidades este de conformidad con el artículo 178 del CPC.
13-001-33-31-011-2011-00059-00
Sin novedad. Presentamos alegatos en apelación el día 12 de mayo de 2013.
ACCION ORDINARIA (RESPONSABILIDAD CIVIL)
JOSE HUMBERTO, ALEXANDRA DEL CARMEN, PATRICIA DEL PILAR FIERRO LLAMAS E IRMA DE JESUS LLAMAS RUIZ
EDUARDO HUGO SARMIENTO PARRA
Se declare responsable de Perjuicios Materiales y Morales por haber creado un riesgo y no tomar las medidas preventivas para evitar el daño o perjuicio como consecuencia de la perdida de la vida del señor JOSE HUMBERTO FIERRO PERTUZ.Los perjuicios se discriminan en el valor del automotor, en perjuicios materiales futuros, perjuicios morales, intereses de la totalidad de la condena, y costas del proceso.
Suma superior a $ 2.438.258.600.00
00171-11
SE ALLEGARON AL DESPACHO LOS ENVIOS DEL CITATORIO A MAFRE EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.
JHONY ASBRUBAL OSOSRIO FRANCO
MINISTERIO DE CULTURA.DISTRITO DE CARTAGENA
Demoler las edificaciones nuevas construidas en el espacio público del centro histórico y su área de influencia destinadas a las estaciones de los buses del SITM
00404-00
Sin novedad. Requieren a actor popular para cumplir con carga procesal.
SIMON ANDRES CASANOVA CABALLERO
Se garantice la defensa y protección de los derechos de ENRIQUE HERNANDEZ PADILLA, al debido proceso, trabajo, confianza legítima y el derecho la igualdad.
Ordenar a la alcaldía local suspender la acción de restitución que adelanta.
Reconocer y ordenar el pago de una compensación en dinero de sus patrocinados.
Juez Decimo Administrativo del Circuito de Cartagena.
13-001-33-31-010-2011-00031-00
Se radicaron alegatos de conclusión el día 2 de agosto de 2013.
WILLIAM PEREZ ACOSTA Y OTROS
RICARDO A. BLANCO VILLANUEVA.
Declarar administrativa y extracontractualmente responsable a Transcaribe S.A., Álvarez y Collins S.A., y Seguros Mapfre, por los perjuicios materiales causados con motivo del accidente que sufrió el vehículo de placas BTW-578, debido a la falte de señalización del lugar.
13-001-33-31-002-2011-00094-00
24 de septiembre presentación de alegatos de conclusión.
LUIS MIGUEL VILLEGAS OROZCO
HERMINIA ARIAS ROCHA
Declarar administrativa y extracontractualmente responsable a TRANSCARIBE S.A., Y al consorcio CCMV, por los perjuicios patrimoniales y extramatrimoniales ocasionados al demandante con ocasión del accidente que sufrió el día 15 de mayo de 2009, por un defecto en la obra del tramo II.
DOSCIENTOS SESENTA SMLMV.
Decimo Administrativo del Circuito de Cartagena
13-001-33-31-010-2011-00150-00
REPONE AUTOS DE 26/07/2011 Y 14/08/2012 DECRETA NULIDAD DE TODO LO ACTUADO Y RECHAZA DDA. Auto notificado el día 27 de septiembre de 2013.
Personería Distrital de Cartagena.
OLIMPIA BUELVAS ANAYA
Reparación de pavimento de vías vehiculares en varios sectores de la ciudad de Cartagena. Boca grande, el laguito, centro histórico, manga, pie de la popa, el bosque, barrio los cerros, el campestre, san Pedro mártir, urbanización la esmeralda, barrio el prado, barrio valencia, avenida del consulado, piedra Bolívar, barrio santa Mónica, barrio chiquinquira, avenida Pedro romero, barrio las gaviotas, barrio la florida, barrio villa Sandra, barrio tacarigua, barrio los caracoles, barrio al mirante colon, barrio torices, barrio canapote, barrio ternera, barrio villa del sol, barrio el edén, urbanización barú, barrio la concepción, San Fernando, Barrio Blas de lezo, nuevo bosque, barro Britania, y barrio las gaviotas.
ONCE Administrativo del Circuito de Cartagena
13-001-33-31-000-2011-00002-00
Se requiere al comité de defensa de intereses colectivos para que a sus costas se practique la prueba pericial ordenada. Estado. De fecha 27 de enero de 2014.
CRISTOBAL PUELLO PEREZ
DISTRITO DE CARTAGENA, QUIN PIDE LA VINCULACION DE TRANSCARIBE S.A
Reparación de pavimento de vías vehiculares en barrio EL SOCORRO.
TRECE Administrativo del Circuito de Cartagena
13-001-33-31-013-2010-00012-00
Relevan a perito, y designan a nuevo quien es el ingeniero civil BORIS BARCOS.
LUIS JORGE AYALA Y CIA S En C.
FERNANDO LUIS FIGUEROA MARTINEZ
Se condene a Transcaribe S.A., al pago de daño emergente y lucro cesante y perjuicios materiales ocasionados con la reconstrucción de la avenida camino del medio. Tercer Tramo.
CIENTO VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M-CTE $ 127.298.864.60.
13-001-33-31-010 -2012-00061-00
Expediente en el despacho, para decidir sobre las aclaraciones al dictamen, y otros asuntos.
CARMEN TORRES ROCHA
FALVARO ARISTIDEZ JIMENEZ SANCHEZ
1. Que se declare que el Distrito de Cartagena, TRANSCARIBE S.A., y el Consorcio Cartagena 2010, son administrativamente responsables de los perjuicios materiales causados a los solicitantes.2. Que se condene a los demandados como reparación del daño ocasionado a pagar a los actores o a quien represente legalmente sus derechos, los perjuicios de orden material e inmaterial, subjetivos y objetivados, actuales y futuros, que resulten probado dentro del trámite de la conciliación.
3. Que la conciliación respectiva sea actualizada de conformidad con lo previsto en el artículo 178 del CCA.
4. Que la parte demandada de cumplimiento a la conciliación en los términos de los artículos 176 y 177 del CCA.
$ 308.670.000.oo
13-001-33-31-003 -2012-00036-00
Niegan llamamiento en garantía realizado por la Transcaribe S.A.
MIGUEL BLANCO JIMENEZ
se ordene al Distrito de Cartagena y a Transcaribe adopten medidas necesarias para impedir se continúe presentando estancamiento de aguas lluvias en la calle del tablón con esquina Av. Escallon.Se ordene a la entidad accionada iniciar de forma inmediata campañas de educación ciudadana para evitar se arrojen basuras en las calles del centro histórico.
Doce Administrativo del Circuito de Cartagena
13-001-33-31-012-2012-00011-00
9 de agosto de 2013, se presentaron alegatos de conclusión.
CARTAFUN LTDA.
CLAUDIA ROCIO VARELA PAJARO
Declarar administrativamente responsable al Distrito de Cartagena y a Transcaribe S.A., por daños morales y materiales ocasionados a CARTAFUN LTDA., con ocasión de la afectación antijurídica y no consentida causada al inmueble de su propiedad en ejercicio de su objeto social de prestación de servicios funerarios.
500 SMLMV.
Cuarto Piloto de descongestión del Circuito de Cartagena
13-001-33-31-007 -2012-00118-00
Radicación de alegatos del conclusión el 23 de enero de 2014.
REPARACION DIRECTA DEMANDANTE
ROBERTO ACERO & CIA S.A.S
DAVID JOSE MARDINI GUZMAN
TRANSCARIBE S.A Y DISTRITO DE CARTAGENA.
La suma de SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON DIESISIETE CVOS M-CTE ($ 779.018.968. 17) correspondiente a los ingresos dejados de percibir en los establecimientos de comercio denominados “TIGER MARKET” y “SERVICENTRO EL LIMBO” en sus ventas ordinarias.
La suma de SETECIENTOS MILLONES DE PESOS($700.000.000.oo), correspondiente al daño del “GOOD WILL” de la sociedad que representamos, como consecuencia de la fuga de clientes, proveedores e inversionistas de su empresa, así como la expectativa de ganancias futuras provenientes de su prestigio y buen nombre, y en la especial y especifica afectación que sufrió el elemento de la ubicación de los establecimientos de comercio “TIGER MARKET” Y “SERVICENTRO EL LIMBO”, factor clave en la valoración del good will de la compañía.
MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES DIESIOCHOMIL NOVECIENTOS SESESTA Y OCHO PESOS CON DIESISIETE CENTAVOS. ($ 1479.018.968.17)
13-001-23-33-000 -2012-00071-00
CONCEDE EN EL EFECTO SUSPENSIVO EL RECURSO DE APELACION. Notificado por estado del 8 de octubre de 2013.
JORGE LUIS HERRERA BARRAZA
1. Que se declare que el Distrito de Cartagena, TRANSCARIBE s.a., por las lesiones sufridas por la actora al no tomar las medidas de cuidado para evitar le riesgo de los transeúntes por las obras de TRANSCARIBE.2. Que se condene a los demandados a pagar perjuicios materiales e inmateriales en la suma de:
150 SMLMV por perjuicios morales.
150 SMLMV por perjuicios a la vida en relación.
Daño emergente ( no tasan el valor).
La condena deberá ser actualiza de conformidad con el art. 178 del CCA.
320 SMLV.
Juzgado Octavo Administrativo del Circuito.
13-001-33-33-008 -2012-00080-00
en termino para presentar alegatos de conclusión, se vence el dia 6 de febrero de 2014.
CARLOS ALBERTO PALMA FORTICH
Declarar administrativa y extracontractualmente responsables a las entidades demandadas al pago de los perjuicios materiales y morales causados a la entrada y salida de los locales de propiedad del demandante por la falla en el servicio, que ocasiona el estancamiento de aguas lluvias en la calle Escallon con calle el tablón esquina de la ciudad de Cartagena.
$ 2500.000.000.oo mas 400 SMLV.
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO. RADICADO
13-001-23-33-000 -2013-000105-00
Alegatos de conclusión el día 25 de noviembre de 2013.
NICOLAS CARDONA CARDONA APODERADO DEMANDANTE
DAIRO ALFONSO BLANQUICETT SALINAS.
Declarar administrativamente responsable a las demandadas por los daños especiales ocasionados al establecimiento de comercio AUTOFRENOS de propiedad del demandante, y las enfermedades que sufrió el mismo con las obras de construcción del 5 tramo de SITM.
300 SMLV.
JUZGADO DECIMO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO RADICADO
13-001-33-33-013 -2012-00130-00
Pendiente que se notifique la fecha de la continuación de la audiencia de pruebas por estado,.
SOCIEDAD MOTODIQUE S.A.
GERMAN VARGAS JIMENEZ
Que se declare administrativa, extracontractual y solidariamente responsable a los demandados, por los daños causados en el predio de propiedad de la sociedad.Que como consecuencia de la anterior declaración se condene al pago de los daños y perjuicios materiales que se concretan en la estimación razonada de las cuantías actualizadas con base al IPC.
500 SMLV.
13-001-23-33-000 -2013-00152-00
Audiencia inicial para el día 12 de noviembre a las 9:00 am.
SOCIEDAD ELIAS BARBUR Y CIA S en C.
13-001-23-33-000 -2013-00135-00
Audiencia inicial para el día 12 de noviembre a las 10:30 am.
JORGE AUGUSTO BANQUEZ CASTRO APODERADO DEMANDANTE
ALAIN VARON NUÑEZ.
Declarar administrativa y extracontractualmente responsable a Transcaribe S.A., y distrito de Cartagena, por los perjuicios materiales causados y morales que sufrió el actor con motivo del accidente de tránsito ocurrido frente a la cancha de futbol la monumental Av. Pedro de Heredia, en el vehículo de placas SPH-998, debido a la falte de señalización del lugar.
JUZGADO 11 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO.
13-001-33-33-011 -2013-00109-00
Se fijo audiencia inicial para el día 1 de abril de 2014. A las 9:00 am
MARIA DEL SOCORRO DAVID CHATUNI Y OTROS APODERADO DEMANDANTE
ROBERTO GARIO GARCIA
Que se declare administrativamente responsable a Transcaribe S.A., por los perjuicios materiales causados por las obras viales en la avenida Venezuela y calle panamá.Que se condene a Transcaribe al pago para eliminar o reducir las condiciones de vulnerabilidad en que quedo el edifico David después de las obras del SITM, en la avenida Venezuela.
Condenar a transcaribe al pago de los daños materiales, y al pago de las costas del proceso.
$ 909.053.101.oo
000 -2011-00557-00
CONTESTAICON DE DEMANDA EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013.
JOSE MIGUEL MONTES PASSOS
Roxana Turizo Arrieta
MINISTERO DE DEFENSA, POLICIA NACIONAL, TRANSCARIBE S.A Y DISTRITO DE CARTAGENA.
Declarar administrativa responsables a las accionadas por los perjuicios materiales y morales causados a padres y hnos de JADER MONTES PASSOS, con ocasión del accidente que le ocasiono la muerte en la via publica.
1600 SMLMV.
JUZGADO 12 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO.
13-001-33-33-012 -2013-00241-00
Contestación de demanda el día 19 de diciembre de 2013.
ALFONSO MACHACON Y OTROS APODERADO DEMANDANTE
David Fajado Orozco
DISTRITO DE CARTAGENA y Transcaribe S.A..
Declarar administrativa responsable al Distrito de Cartagena, por los perjuicios materiales causados y morales que sufrió el actor con motivo de una obra en publica en le tramo 5B.
$ 50.000.000.oo mas 100 SMLMV.
13-001-33-33-012 -2012-00096-00
En término para contestar demanda.
Durante el año 2013, a nuestra entidad llegaron las siguientes solicitudes de conciliación extrajudicial ante la procuraduría regional y seccional bolívar:
Solicitud presentada por Adriana Carrascal Corpas. Audiencia que se llevo a cabo el día 4 de abril de 2013, en la procuraduría 22 judicial para asuntos administrativos. Rad. 047-2013. Las instrucciones del comité No conciliar.
José Alcides Aristizabal Buitrago. Audiencia que se llevo a cabo el día 15 de agosto de 2013, en la procuraduría 22 judicial para asuntos administrativos. Rad. 693-2013. Las instrucciones del comité No conciliar.
Las tutelas interpuestas a la entidad, durante la vigencia 2013, fueron las siguientes:
Interpuesta por Boris castro Martínez. El trámite se siguió en el juzgado 4 de familia de Cartagena. El fallo fue favorable a la entidad pues no se tutelaron los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y dignidad humana del actor, por no estar vulnerados. En segunda instancia se confirmo el fallo proferido en fecha 5 de febrero de 2013. Rad. No. 0016-2013.
Interpuesta por Rafael Montes Buelvas. El trámite se siguió en el juzgado 2 civil municipal de Cartagena. El fallo ordeno que las entidades accionadas (aguas de Cartagena y Transcaribe mancomunadamente solucionaran la problemática de rebosamiento de aguas que presento la vivienda del actor. Se apelo el fallo de fecha 13 de marzo de 2013, y la segunda instancia modifico el fallo del aquo, en el sentido de indicar que Transcaribe sacara la cámara de inspección, una vez fuera localizada por ACUACAR. Rad. No. 143-2013. El dia 25 de abril de 2013. Trascaribe envió informe al juzgado 2 civil municipal y a aguas de Cartagena, informe técnico sobre el cumplimiento del referido fallo.
Interpuesta por Carlos Manual Tinocco de la Hoz. El trámite se siguió en el Tribunal superior de Cartagena. El fallo fue favorable a la entidad por considerar la acción improcedente. Rad. No. 0094-2013.
Interpuesta por Olaris Francis Moreno. El trámite siguió su curso en el juzgado14 penal municipal de Cartagena. El fallo fue favorable a la entidad por considerar la acción improcedente. Rad. No. 0056-2013. El día 30 de mayo se acepta la impugnación del actor, y por reparto conoce el juzgado segundo penal del circuito quien ordena la nulidad de la actuación del juzgado 14 penal municipal y ordenan vincular al la unión a un tercero.
El 23 de septiembre de 2013, el juzgado 14 emite fallo y ordena tutelar los derechos fundamentales del actor. Nuestra entidad apela el fallo y el juzgado 3 penal del circuito. Revoca la decisión. FALLO FAVORABLE.
Interpuesta por Josefa Garcés Vuelvas. El trámite se siguió en el juzgado 8 penal municipal de Cartagena. El fallo fue favorable a la entidad por considerar la acción improcedente. Rad. No. 0133-2013.
3. ACTOS ADMINISTRATIVOS EXPEDIDOS POR EL DEPARTAMENTO
Se expidieron en el año 2013 un total de Ciento Sesenta y cinco (165) Resoluciones proyectadas por éste Departamento y la Dirección Administrativa y Financiera. Un original de cada uno de los actos expedidos reposa en los archivos en la dependencia.-
4. TRAMITE DE LA CONTRATACION:
Se proyectaron y suscribieron para el año 2013 un total de Noventa y Tres (93) Contratos de Prestación de Servicios Profesionales.
SE ANEXA CUADRO CON DATOS DE LOS CONTRATOS.
CONTRATACIONES CUYO VALOR NO SUPERARON LA MENOR CUANTÍA DE LA ENTIDAD
Se adelantaron en el 2013 un total de siete (7) convocatorias con las respectivas publicaciones ordenadas por la reforma legal.
SELECCIONES ABREVIADAS – MENOR CUANTÍA
Se adelantó para el año 2013 un total de Seis (6) Selecciones Abreviadas – Menor Cuantía, de las cuales se adjudicó y suscribió contrato un total de seis (6) selecciones.
SELECCIONES ABREVIADAS – ADQUISICIÓN DE BIENES DE CARCATERISTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMUN UTILIZACIÓN
Se adelantó en el 2013 un total de una (1) Selecciones Abreviadas – Adquisición de Bienes de Características técnicas uniformes y de común utilización, la cual se adjudicó y suscribió el respectivo contrato ESTADO DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS POR LA EMPRESA FINANCIADOS CON RECURSOS DEL BANCO MUNDIAL
SE ANEXA CUADRO No. 1.
ESTADO DE LOS CONTRATOS DE CONCESION
1. CONTRATATO DE CONCESION No. TC- LPN -004 de 2010
Objeto: Concesión por parte de TRANSCARIBE S.A. al CONCESIONARIO EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PORTAL EL GALLO Y EL PATIO – TALLER DEL SITM TRANSCARIBE, EL DISEÑO, CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DEL DESARROLLO INMOBILIARIO QUE COMPONE EL PORTAL EL GALLO, Y LA CONSTRUCCION DEL TRAMO DE CORREDOR COMPRENDIDO ENTRE LA TERMINACION DEL TRAMO IV Y LA ENTRADA DEL PORTAL, PATIO – TALLER del Sistema de Transporte Masivo de Cartagena, TRANSCARIBE y su área de influencia; actividades que EL CONCESIONARIO deberá desarrollar por su cuenta y riesgo y bajo el control y vigilancia de TRANSCARIBE S.A. mediante el pago de una contraprestación consistente en un valor licitado por cada uno de los viajes que constituyen pago y que son efectivamente realizados por los usuarios del Sistema TRANSCARIBE , y la explotación comercial y/o inmobiliaria del área destinada para construcción del portal y el patio-taller.
Contratista: SOCIEDAD PORTAL CALICANTO S.A.S, integrado por: PROMOTORA MONTECARLO VIAS S.A.; BARAJAS CONSTRUCTORA S.A. y FONDO DE CAPITAL PRIVADO NEXUS INFRAESTRUCTURA I FCP
Tarifa: 99 pesos por pasaje en pesos de 2010.
Plazo: El plazo de duración del presente Contrato de Concesión será indeterminado, pero determinable según el término en el que se agoten las siguientes etapas:
– La etapa de pre construcción, comprendida entre la fecha del acta de inicio del presente contrato y la fecha en que TRANSCARIBE S.A. y el interventor aprueben los diseños de las obras y tendrá una duración máxima de Tres (3) meses, para el portal, patio y taller y el tramo de corredor del Sistema TRANSCARIBE.
– La etapa de construcción comprendida entre la fecha en que TRANSCARIBE S.A. manifieste por escrito que debe iniciarse la etapa de construcción, previa la aceptación de los diseños presentados por EL CONCESIONARIO, y la fecha en que sean aceptadas por TRANSCARIBE S.A. y el interventor las obras del portal, patio y taller y el tramo de corredor. La duración máxima será de TRECE (13) meses. Este plazo se extenderá de común acuerdo en el evento en que se presenten factores internos o externos al sistema TRANSCARIBE que dificulten, retrasen o dilaten el proceso de implantación o puesta en marcha del mismo, y hasta por un lapso igual al que se prevea para la puesta en marcha del sistema.
La construcción del desarrollo inmobiliario tendrá un plazo de duración máxima de TRES (3) años, contados a partir de la fecha de la firma del acta de inicio del contrato de concesión.- Este plazo podrá extenderse de común acuerdo en función de las necesidades del proyecto o de conformidad con las etapas previstas para el desarrollo inmobiliario de acuerdo con el diseño que desarrolle el Concesionario.
– La etapa de reversión tendrá una duración de dos (2) meses y estará comprendida entre la fecha de terminación de la Etapa de Construcción y la fecha en que TRANSCARIBE S.A. le comunique al CONCESIONARIO la recepción a satisfacción del Portal, del Patio-Taller y del tramo de corredor del Sistema TRANSCARIBE que le fue adjudicado.
La reversión sobre el desarrollo inmobiliario tendrá una duración de dos (2) meses luego de vencidos los CINCUENTA (50) AÑOS sobre los cuales se concede la explotación.-
– La etapa de explotación de la Concesión tendrá una duración total de DIECIOCHO (18) AÑOS, con respecto al recibo de ingresos provenientes de la tarifa, contados a partir de la fecha en la cual TRANSCARIBE S.A. imparta la orden de inicio de la etapa de operación regular, la cual estará sujeta al periodo de operación regular de los contratos de operación de transporte y el cobro de la tarifa al usuario por parte del CONCESIONARIO de recaudo, en cualquiera de las estaciones del SISTEMA TRANSCARIBE.
Esta etapa esta divida en dos fases:
Ø FASE 1. Tendrá una duración de TRES (3) AÑOS, en los cuales se debe alcanzar la movilización del 100% de la demanda paga de pasajeros estimada para el sistema, que es:
– Durante el primer año, el 50% de la demanda paga estimada, que corresponde a la reorganización del mismo porcentaje en el transporte público colectivo;
– Durante el segundo año, el 70% de la demanda paga estimada; que corresponde a la reorganización del mismo porcentaje en el transporte público colectivo; y
– Durante el tercer año, el 100% de la demanda paga estimada; que corresponde a la implantación del mismo porcentaje en el transporte público masivo.-
Ø FASE 2. Tendrá una duración de QUINCE (15) AÑOS, en los cuales se movilizará el 100% de la demanda paga de pasajeros estimada para el sistema.-
La etapa de explotación del desarrollo inmobiliario tendrá una duración total de CINCUENTA (50) AÑOS.
Acta de inicio: Se suscribió el 9 de marzo de 2011
OTRO SI No. 1: Se celebro el 25 de junio de 2011, a través del cual se prorroga el plazo del contrato en la etapa de pre construcción en dos (2) meses comprendidos entre el 26 de junio y el 25 de agosto de 2011.
OTRO SI No. 2. Se celebro el 26 de marzo de 2012, a través del cual se prorroga el plazo del contrato hasta el 24 de julio de 2013.
OTRO SI No. 3. Se celebro el 5 de octubre de 2012, a través del cual se prorroga el plazo del contrato así:
OBLIGACIÓN / HITO
FECHA DE CULMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD
3.7 del Apéndice 11 y comunicación de la etapa de construcción
Construcción del Tramo IV
3.7 del Apéndice 11
Construcción Patio Taller
OTRO SI No. 4. Se celebro el 28 de diciembre de 2012, a través del cual se prorrogó el plazo de la etapa de construcción del contrato de concesión por hito de construcción, conforme al cuadro que se relaciona a continuación, previa legalización del presente otrosí.
De conformidad con lo anterior, se modifica en lo pertinente el Apéndice 11, y la cláusula 4.2 del Contrato de Concesión TC-LPN-004 de 2010 de fecha 4 de febrero de 2011.
Además, con el fin de garantizar la mejor ejecución del Proyecto y proteger los intereses de la colectividad y del Sistema mismo, las Partes acordaron que, al día siguiente de vencido el plazo para la culminación de las obras de construcción del Tramo IV del mismo, es decir, a partir del día 1 de febrero del año 2013, operará la suspensión del Contrato de Concesión TC-LPN-004 de 2010 de fecha 4 de febrero de 2011. Para estos efectos, las Partes suscribirán un Acta de Suspensión en la que conste esta decisión, así como las condiciones bajo las cuales operará la suspensión del Contrato.
OTRO SI ACLARATORIO AL TEXTO DEL OTRO SI No. 4. Se celebro el 31 de enero de 2013, a través del cual las partes acuerdan aclarar el texto de los considerandos señalados del OTRO SI No.4, quedando los mismos así:
EL CONSIDERANDO OCTAVO QUEDARA ASI:
Que después de analizar cada uno de los eventos aquí mencionados, las Partes de común acuerdo han convenido la necesidad de suspender la ejecución del Contrato,hasta la fecha de adjudicación de los contratos de concesión para la operación del sistema de Transporte Masivo de Cartagena. Para el reinicio del contrato se requiere la suscripción por las partes del acta de reinicio.
EL CONSIDERANDO DECIMOTERCERO QUEDARA ASI:
Que por lo anterior, las Partes han decidido suscribir el presente Otro Sí con el fin de modificar el texto de las cláusulas del Contrato de Concesión relacionadas con i) los plazos de ejecución del Tramo IV del Proyecto, y ii) acordar la suspensión de la ejecución del mismo, hasta la fecha de adjudicación de los contratos de concesión para la operación del sistema de Transporte Masivo de Cartagena. La modificación aquí pactada se efectúa de conformidad con lo establecido en la Cláusula 107.3 del Contrato de Concesión.
Las demás estipulaciones contenidas en el Contrato y en los demás documentos contractuales, no modificadas expresamente mediante el Otrosí No. 4 continúaron vigentes y surtirán los efectos legales y contractuales que de ellas se deriven.
ACTA DE SUSPENSION AL CONTRATO DE CONCESION No. TC-LPN-004 de 2010 SUSCRITO ENTRE TRANSCARIBE S.A. Y SOCIEDAD PORTAL CALICANTO S.A.S. se suscribió el 31 de enero del 2013, con el siguiente texto:
PRIMERO: TRANSCARIBE S.A. y PORTAL CALICANTO S.A.S. acuerdan suspender parcialmente el plazo del contrato para la culminación de las actividades correspondientes a la Construcción del Portal y Construcción del Patio Taller, hasta la fecha de adjudicación de los contratos de concesión para la operación del sistema, bajo las siguientes condiciones:
a) El término de suspensión no se contabiliza para los efectos de los plazos de entrega, cumplimiento de las obligaciones y duración del contrato. En todo caso, el plazo de ejecución de la obra faltante será de DOCE (12) MESES contados a partir de la fecha de reinicio del contrato.
b) Una vez se verifique la adjudicación del proceso de contratación de los contratos de concesión para la operación del sistema, las partes reanudarán el plazo de ejecución del contrato a través de la suscripción de un acta de reinicio.
c) El Concesionario llevara a cabo durante el término de suspensión las actividades necesarias para la protección, custodia y vigilancia de las obras construidas a fin de evitar su deterioro y afectación.
d) La presente acta no modifica las demás condiciones establecidas en el Contrato de Concesión.
e) La suscripción de la presente Acta de Suspensión del Contrato de Concesión será informada a la Compañía Aseguradora garante del contrato.
SEGUNDO: El Concesionario deja expresa constancia que no renuncia con la suscripción de este documento a los reconocimientos económicos a que haya lugar derivados de las reclamaciones presentadas por el Concesionario hasta la fecha de suscripción del presente Otrosí, y las cuales constan en las comunicaciones: i) PCC-TC-0137’12 radicada ante TRANSCARIBE S.A. el 1 de noviembre de 2012, bajo el número 3145, por mayores costos originados en la construcción de las obras y mayores valores originados en instrucciones expresamente impartidas por TRANSCARIBE, los cuales significaron exigencias por encima de lo consagrado en el Contrato de Concesión, reclamaciones estas que ascienden a la suma de $11.430.636.082,75 y ii) la comunicación PCC-TC-0166.2012 de fecha 27 de diciembre de 2012, radicada en TRANSCARIBE S.A. bajo el número 3533, en relación con los costos operativos y administrativos que se generen durante el periodo de suspensión del Contrato, los cuales ascienden a un monto mensual de $415,503,500.00.-
2. CONTRATO DE CONCESIÓN No. TC-LPN-005 DE 2010
Objeto: El objeto del contrato es la Concesión del Diseño, Operación y Explotación del Sistema de Recaudo y Suministro del Sistema de Gestión y Control de la Operación del Sistema de Transporte Masivo de la ciudad de Cartagena, Transcaribe, por su cuenta y riesgo, y bajo la supervisión y control de TRANSCARIBE S.A., en los términos, bajo las condiciones y con las limitaciones previstas en el contrato.-
Contratista: CONSORCIO COLCARD DE RECAUDO Y GESTIÓN DE FLOTAS DE TRANSPORTE PÚBLICO, INTEGRADA POR SMARTMATIC INTERNATIONAL HOLDING B.V Y DATAPROM – EQUIPAMENTOS E SERVICIOS DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA.
Tarifa: 142 pesos por pasaje en pesos de 2010.
La etapa pre-operativa: Es la comprendida entre la fecha de iniciación de la vigencia del contrato y la fecha de iniciación de la etapa de operación pedagógica del sistema. La iniciación de la vigencia del contrato tendrá lugar en la fecha en que TRANSCARIBE S. A. verifique que el CONCESIONARIO ha dado cumplimiento a los requisitos de legalización del contrato previsto en el pliego de condiciones de la licitación Pública No TC-LPN-005 de 2010, y suscriba el acta de inicio.
Esta etapa tendrá una duración máxima de DIEZ (10) MESES contados desde el acta de inicio del contrato. Durante este término el CONCESIONARIO llevará a cabo todas las actividades previstas para la puesta en funcionamiento del sistema de recaudo y entregara, montara y pondrá en funcionamiento los subsistemas necesarios para la gestión del centro de control, de conformidad con lo dispuesto en el apéndice 3 del Pliego de Condiciones, en correcto funcionamiento y listos para el inicio de operación. Así mismo llevara a cabo el cierre financiero de la concesión.-
Durante este término el CONCESIONARIO no percibirá ingresos.-
La etapa de operación pedagógica: Tendrá una duración de TREINTA (30) DIAS, contados a partir de la fecha en la cual TRANSCARIBE S.A. imparta la orden de inicio de la etapa de operación pedagógica. Durante este término el CONCESIONARIO no percibirá ingresos.-
La etapa de operación regular: Tendrá una duración total de DIECIOCHO (18) AÑOS, contados a partir de la fecha en la cual TRANSCARIBE S.A. imparta la orden de inicio de la etapa de operación regular, la cual estará sujeta al periodo de operación regular de los contratos de operación de transporte y el cobro de la tarifa al usuario por parte del CONCESIONARIO, en cualquiera de las estaciones del SISTEMA TRANSCARIBE. Durante este término el CONCESIONARIO percibirá ingresos.-
La etapa de reversión: Comprendida entre la fecha en la que se verifique el vencimiento de la etapa de operación regular, conforme a lo previsto en el numeral anterior, y la fecha en que TRANSCARIBE S. A. le comunique al CONCESIONARIO la recepción a satisfacción de los bienes revertibles y de aquellos a cuya restitución está obligado de acuerdo a las disposiciones del presente contrato. Todo lo cual debe surtirse en un término máximo de 60 DÍAS, so pena de incurrir en incumplimiento del contrato.
La etapa de liquidación del contrato.-
Acta de Inicio: del 15 de junio de 2011.-
OTRO SI No. 1:Prorrogar el plazo de la etapa pre operativa en cuanto a la acreditación del cierre financiero contenido en la clausula 7.19 del contrato de concesión en TRES (3) MESES, el cual vence el día 14 de Enero del año 2012.-
NOTA: No hay necesidad de extender las garantías al estar vigente su plazo de cobertura.
OTRO SI No. 2:Prorrogar el plazo de la etapa pre operativa en cuanto a la acreditación del cierre financiero contenido en la clausula 7.19 del contrato de concesión hasta el treinta (30) de marzo de 2012.-
OTRO SI No. 3:Prorrogar el plazo de la etapa pre operativa hasta el treinta (30) de junio de 2013, y las actividades que dentro de ésta se deben desarrollar, de conformidad con lo establecido en el cronograma contenido en el Anexo No. 1 del OTRO SI. El Concesionario deberá presentar los documentos que acrediten el Cierre Financiero, establecido en la clausula 7.19., el día 30 de Mayo del año 2012.
GARANTIAS DEL CONTRATO:
NOTA: Hay una sustitución de garantías. Se presenta para aprobación los nuevos documentos y se hace devolución de las garantías bancarias (oficio TC-DJ-07.01-0783-2012 del 8 de agosto de 2012).
Póliza Única de Cumplimiento a favor de entidades 2202312000992
Del 1° de abril de 2012 al 1° de noviembre de 2013
Del 1° de abril de 2012 al 1° de julio de 2013
Póliza No. 12/8903 y anexo modificatorio No. 21437
OTRO SI No. 4:Prorrogar el plazo de la etapa pre operativa hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2014, y las actividades que dentro de ésta se deben desarrollar, de conformidad con lo establecido en el cronograma contenido en el Anexo No. 1 del presente OTRO SI, previa legalización de este documento.
Del 1° de abril de 2012 al 30 de abril de 2015
Del 1° de abril de 2012 al 31 de diciembre de 2014
ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA EN EJECUCION
QUINTO TRAMO A.
De conformidad con establecido en el artículo 2.2.2 del Decreto 734 de 2012, en concordancia con el numeral 1 del artículo 30 de la ley 80 de 1993, Transcaribe S.A., mediante resolución No. 060 del 22 de mayo de 2013, ordenó la apertura del proceso de contratación No. TC-LPN-001-2013.
El 14 de junio, en la fecha y hora señalada en la Resolución de apertura del proceso de contratación, se llevó a cabo la Audiencia de Cierre y Apertura de Ofertas recibidas, en la que se presentaron los siguientes proponentes:
PROPONENTE 1:
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: UNION TEMPORAL CARTAGENA 2013 conformada por CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA SAS Y SERGIO TORRES REATIGA,Representante legal: JAVIER MAURICIO TORRES VERGARA
VALOR DE LA OFERTA: $17,542.507.447.oo
GARANTÍA DE SERIEDAD: CONFIANZA NO. 06 GU 020091
MONTO DE LA GARANTÍA: $1,757.746.134.10
En virtud de lo estipulado en las normas que regulan la contratación estatal y el pliego de condiciones, la adjudicación de la Licitación Pública No. TC-LPN-001 DE 2013 se llevo a cabo en audiencia pública, diligencia cuyo desarrollo se encuentra detallado en el acta que se levanto para el efecto y que de conformidad con la RESOLUCION No. 082 DE JUNIO 28 DE 2013, se llevo a cabo el día 16 de julio de 2013, a las diez horas (10:00). La adjudicación culmina con la expedición de la Resolución No. 093 del 16 de julio de 2013, resultando adjudicatario el único proponente.
Los datos del contrato celebrado son:
Objeto: El objeto del contrato es la CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LAS OBRAS FALTANTES DEL TRAMO 5 A COMPRENDIDO ENTRE EL SECTOR DEL MERCADO DE BAZURTO HASTA LA SUBIDA DE LA POPA Y CONSTRUCCIÓN DE UN VAGÓN W12 EN UNA DE LAS ESTACIONES FALTANTES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL. El objeto de este contrato comprende la construcción de las obras perfectamente identificadas en el Anexo G CRONOGRAMA DE OBRA, elaborado por la Dirección de Planeación e Infraestructura, el cual hace parte de los pliegos de condiciones y por tanto del contrato que se celebra. Dichas obras se identifican de manera general a continuación: i) La terminación del costado norte del tramo denominado 5 A; ii) construcción de carriles mixtos y solo bus en el costado sur; iii) la terminación de las obras correspondientes al sector de los Chivos; iv) la demolición del puente vehicular de Bazurto; v) la construcción en su reemplazo de la Glorieta semaforizada partida; vi) y la construcción de un vagón W12 para una de las estaciones de parada faltantes.
Contratista: UNIÓN TEMPORAL CARTAGENA 2013 conformada por CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA SAS Y SERGIO TORRES REATIGA.
Valor: DIECISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($17,542.507.447.oo).
Fecha de Suscripción: 22 de julio de 2013.
Plazo: DIEZ (10) MESES Y QUINCE (15) DÍAS contados a partir de la suscripción del acta de inicio suscrito por las partes y la interventoría del contrato, previo el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato.
Esta obra se inició del 15 de agosto de 2013 y su duración contractual es la siguiente:
Dos (2) meses de actividades preliminares
Siete (7) meses de ejecución de obra.
3. PRESENTACIÓN DE FORMATOS A LA CONTRALORÍA
Se presentaron los respectivos informes, tanto semestrales como bimensuales en materia de contratación al respectivo órgano de control fiscal.
4. ACTUALIZACIÓN DEL MÓDULO DE CONTRATACIÓN EN SOFTWARE
Teniendo en cuenta la contratación adelantada por ésta entidad, de manera paralela se incluyo en el módulo de contratación del software sp solutions. La actualización se ha realizado en la medida que las interventorías reportan a éste Departamento las novedades realizadas a los contratos.
5. ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE LA CONTRATACION EN EL SECOP
De conformidad con la legislación vigente se llevo a cabo la actualización de la contratación en el SECOP.
EJECUCION DEL PLAN DE REASENTAMIENTO
a. Ejecución del Plan de Reasentamiento – Adquisición predial.
TRAMO II (38 predios)
El 100% de los predios fue entregado e intervenido por el contratista de obra
37 predios fueron registrado a nombre del Distrito de Cartagena
2 predios (CASD MANUELA BELTRAN Y COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN) son de propiedad del Distrito y por tanto se les pago el precio indemnizatorio por haber afectado su construcción.
35 AFECTACION PARCIAL
3 AFECTACION TOTAL
7 EXPROPIACIONES
TODOS LOS PREDIOS AFECTADOS SE UTILIZARON EN LA CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO.
Pagado por concepto de compra de predios $ 4.551’836.581.oo
TRAMO III (77 predios)
65 PREDIOS CON AFECTACION PARCIAL
13 CON AFECTACION TOTAL
12 EXPROPIACIONES
35 para construcción de calzada
42 para construcción de espacio público
Pagado por concepto de compra de predios $ 6.296’588.655.oo
TRAMO IV (74 predios)
49 PREDIOS CON AFECTACION PARCIAL
25 PREDIOS CON AFECTACION TOTAL
4 EXPROPIACIONES TODAS PARCIALES
49 para construcción de calzada
25 para construcción de espacio público
Pagado por concepto de compra de predios $ 11.148’527.351.oo
Pendiente concepto técnico para su desafectación la estación Esso (bomba El Amparo).
TRAMO V B (88 predios)
El 100% de los predios fue entregado al contratista de obra
72 PREDIOS CON AFECTACION PARCIAL
16 PREDIOS CON AFECTACION TOTAL
5 EXPROPIACIONES TODAS PARCIALES
NOTA: se incluyo un nuevo predio, el cual se encuentra en proceso de adquisición, pero fue intervenido físicamente por el contratista.
Pagado por concepto de compra de predios $ 18.351’799.000.oo
TRAMO V A (153 predios)
12 EXPROPIACIONES: predios por entregar el contratista 3: 2 terrazas ocupadas por vendedores ambulantes del costado Sur; 1 para demolición en la rotonda.
141 PREDIOS ACEPTADOS: 106 entregados e intervenidos por el contratista; 17 entregados por acta pero ocupados por vendedores; 6 predios entregados al contratista sin intervenir;
116 CON AFECTACION PARCIAL
37 CON AFECTACION TOTAL
Pagado por concepto de compra de predios $ 34.262’667.020.oo
PORCENTAJE DE EJECUCION: 97,38%.
CONCLUSIONES DE LA ADQUISICION PREDIAL:
TRAMO II 38 predios 100,00%
TRAMO III 77 predios 100,00%
TRAMO IV 74 predios 100,00%
TRAMO V A 153 predios (149 aceptados) 97,38%
TRAMO V B 88 predios 100,00%
TOTALES 430 predios (426 aceptados) 99,48% (99.1%)
b. Ejecución del Plan de Reasentamiento – Procesos de Restitución del Espacio Público Impetrados.
1. Procesos de restitución del espacio público en la Alcaldía Localidad Histórica y del Caribe Norte:
Desde el 8 de febrero del 2011:
RAFAEL MONROY Y OTROS (LA COLOMBIANA), ubicados en Avenida Pedro de Heredia Cl 30 Nº 26A – 20 Desde el 29 de marzo de 2012:
MARCOS AURELIO SANCHEZ CARDONA, representante de la sociedad AGROPECUARIA GÓMEZ MENDOZA Y CIA S. en C., y de la sociedad GARCIA HOYOS SUCESORES Y CIA S. en C., ubicado C 30 Nº 26–06 L 1.
RAUL ANTONIO STAMBUL SAKER, representante legal de la sociedad el TREBOL INM S. A., ubicado C 30 Nº 26 – 06 L 31.
RAUL ANTONIO STAMBUL SAKER, representante legal de la sociedad el TREBOL INM S. A., ubicado C 30 Nº 26 – 06 L 30.
RAUL ANTONIO STAMBUL SAKER, administrador del CENTRO COMERCIAL GLOBO CENTRO, PROPIEDAD HORIZONTAL., ubicado C 30 Nº 26 – 06.
MIGUEL CASTELLANO ARIAS, representante legal de M. CASTELLANOS A. y CIA S. en C., ubicado C 30 Nº 26 – 06 L 29.
Desde el 20 de junio de 2012:
En la calle Mompox por parte de los mecánicos que utilizan los andenes para realizar sus labores, y no dejan intervenir el área para realizar los trabajos de Transcaribe.
El almacén de Motos AKT, ubicado en la A.P. H. Cra 32 Nº 19A-10, exhibe las motos en el espacio público, por la cual no dejan intervenir el área para realizar los trabajos de Transcaribe.
Desde el 26 de diciembre de 2012:
1. La Casa del Asfalto – Avenida Pedro de Heredia, Sector Escallón Villa.
2. Taller de mecánica – Avenida Pedro de Heredia, Sector Escallón Villa.
3. Edificación nueva – Avenida Pedro de Heredia, Sector cuatro vientos.
4. Almacén Costa autos – Avenida Pedro de Heredia, Sector Escallón Villa.
5. Kioscos, vendedores ambulantes y mercancías, colocadas en el espacio público, ubicadas desde CLINICA CRECER, hasta MADERAS BAZURTO.
6. Avenida Pedro de Heredia – Frente a la calle Mompox, sector de lo mador. Lavadores de carros.
2. Procesos de restitución del espacio público sin terminar en la Alcaldía Localidad De La Virgen y Turística:
· Desde el 26 de diciembre de 2012:
1. Frente a la Iglesia Shekina, ubicada T 54 Nº 34A-125
2. Frente a CICON, y a las viviendas ubicadas los Alpes T 54 Nº 31A-351
3. Lubriservicio, Transversal 54, esquina, Cancha sintética – Sector Anita. Negocio de lubricantes.
4. Compulago – Avenida Pedro de Heredia, Sector Chipre.
5. Almacén de Motos “Honda” – Avenida Pedro de Heredia.
6. Almacenes y locales comerciales – Avenida Pedro de Heredia, sector cuatro vientos.
7. Institución educativa Lion Yiret – avenida Pedro de Heredia, Sector Camino del medio.
8. Locales comerciales – avenida Pedro de Heredia, Sector María Auxiliadora.
9. Obra en construcción – Avenida Pedro de Heredia, Sector María Auxiliadora.
10. Locales Comerciales – avenida Pedro de Heredia, Sector Escallón Villa.
11. Ocupación del Espacio Público en los lotes comprados por Transcaribe para el proyecto en el tramo 4 exactamente en el Barrio las Palmeras Av. Principal o campo de futbol.
12. Ocupación del espacio público ubicada en los terrenos de Alcibia y receptor del Barrio la quinta en la Carrera 22 en inmediaciones del puente de Bazurto ocupación hecha por los carpinteros de la zona y actual mente Transcaribe está realizando la obra del tramo 5
3. Procesos de restitución del espacio público sin terminar en la Alcaldía Localidad Industrial y de la Bahía.
Desde el 24 de octubre de 2012
LA URBANIZADORA DEL CARIBE S. A., y ALVARES Y COLLIN S. A., ubicado en la diagonal 32, antigua vía a Turbaco Desde el 26 de diciembre de 2012
Aluminios el amparo, ubicado – Avenida Pedro de Heredia, esquina bomba gasolina y gas natural.
Ocupación de los terrenos del distrito en los terrenos de Patio Portal la queja se centro en los linderos con la Urb Terrazas de Granada, ya que los propietarios de los terrenos colindantes están ejecutando acciones de relleno y acondicionamiento para futuros parqueos.
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES SUSCRITOS DURANTE LA VIGENCIA 2013
Contratista: MARGARITA MARIA CASAS
Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA QUE REPRESENTE JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE A LA ENTIDAD EN LOS PROCESOS QUE SE LE ASIGNEN
Valor: $20,051.010.oo
Fecha de Inicio: 2013/02/08
Fecha de Terminación: 2013/08/07
Adición: 1
Valor adición: $3.341.835
Tiempo: 1 mes.
Contratista: JORGE SOLANO NOCUA
Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO CATASTRAL PARA QUE APOYE A LA ENTIDAD EN LA ADQUISICION PREDIAL EN EJECUCION DEL PLAN DE REASENTAMIENTO DE TRANSCARIBE S.A.
Fecha de Firma: 2013/01/29
Valor: $20,051.010.
Contratista: VICTOR MANUEL PELAEZ
Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA APOYAR A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN EL AREA DE ARCHIVO Y RECEPCION DE LA ENTIDAD
Valor: $9,450.000.oo
Fecha de Terminación: 2013/09/07
Valor adición: $1.575.000
Contratista: VIVIANA ESPINOSA
Valor: $22,435.800.
fecha de Inicio: 2013/02/07
Fecha de Terminación: 2013/09/06
Valor adición: $3.730.300
Contratista: MARIA DEL ROSARIO CUESTA
Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA TRABAJADORA SOCIAL PARA QUE ASESORE A LA ENTIDAD EN LA ADQUISICION PREDIAL Y EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE REPOSICION DE INMUEBLES Y RESTABLECIMIENTO DE CONDICIONES SOCIALES DEL
Fecha de Firma: 2013/01/30
Valor: $17,020.258.o
Valor adicional: $2.836.708
Contratista: AQUILES RODRIGUEZ
Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ECONOMISTA PARA QUE ASESORE EN CUESTION FINANCIERA A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE TRANSCARIBE S.A.
Fecha de Firma: 2013/01/31
Valor: $27,394.506.
Valor adición: $4.565.751
Contratista: AMALIA TORO DIAGO
Objeto: COORDINACION DEL PLAN DE REASENTAMIENTO PARA TRANSCARIBE S.A.
Valor: $27,394.506.oo
Contratista: GUIDO MARTELO
Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR PARTE DEL CONTRATISTA EN SU CONDICION DE ADMINISTRADOR DE EMPRESAS, PARA QUE SIRVA DE APOYO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES QUE LE CORRESPONDAN.
Valor: $19,341.204.oo
Fecha de Inicio: 2013/01/31
Fecha de Terminación: 2013/09/05
Valor adición: $3.223.534
Contratista: BIBIANA CERA
Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA QUE SIRVA DE APOYO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN LAS AREAS DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRATIVA DE TRANSCARIBE S.A.
Fecha de Firma: 2013/02/01
Valor: $17,244.000.oo
Contratista: YEIDA BULA
Objeto: ASESORIA Y ASISITENCIA A LA GERENCIA DE TRANSCARIBE S.A. EN TEMAS DE RECURSOS HUMANOS, IMPLEMENTACION DELO SISITEMA DE GESTION DE CLAIDAD Y GENERACION DE CULTURA DE SERVICIO AL CLIENTE.
Valor: $30,900.000.oo
Fecha de Inicio: 2013/02/01
Fecha de Terminación: 2013/05/01
Contratista: ISABEL BERNAL
Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL PARA EL PLAN DE GESTION SOCIAL.
Valor: $17,020.260.oo
Valor adición: $2,836.710
Contratista: JORGE ZAPATA
Objeto: CONTRATAR UN (1) INGENIERO CIVIL, COMO ASESOR PARA APOYAR LA GESTION EL RECIBO Y LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION DEL TRAMO POPA-INDIA CATALINA, PRETRONCALES ETAPA 1, TRAMO CUATRO VIENTOS – BAZURTO Y DEL CARRIL PREFERENCIAL DE USO COMPARTIDO BOCAGRANDE ETAPA 1 PARQUE DE LA MARINA – BASE NAVAL DEL SITM DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.
Valor: $23,209.446.oo
Valor adición: $3,868.241
Contratista: PAOLA MARTINEZ
Objeto: ASESORIA Y ASISTENCIA A LA GERENCIA DE TRANSCARIBE S.A. EN TEMAS DE PLANEACION ESTRATEGICA, ASUSNTOS SOCIATARIOS Y DIRECTIVOS EN GENERAL.
Contratista: GERARDO BUSTAMANTE
Objeto: CONTRATAR UN (1) INGENIERO CIVIL, PARA APOYAR A LA ENTIDAD EN LO QUE SE REFIERE A LA ELABORACION DE PRESUPUESTOS, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y ESTUDIOS DE MERCADO RELACIONADO CON ESTAS ACTIVIDADES DURANTE LA CONSTRUCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SITM DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.
Valor: $22,435.800.oo
Contrato No. 015
Contratista: ANTONIO ALCALÁ
Objeto: FOTOGRAFO PARA APOYO A LA SECRETARIA GENERAL EN EL PROGRAMA DE INFORMACION Y COMUNICACION
Valor: $14,244.000.oo
Fecha de Terminación: 2013/09/08
Valor adición $2,374.000
Contrato No. 016
Contratista: RODOLFO MEJÍA
Objeto: COMUNICADOR SOCIAL REALIZANDO ASEOSRIA AL PROGRAMA DE INFORMACION Y SOCIALIZACION.
Valor: $24,600.000.oo
Contrato No. 017
Contratista: HERNAN BERMUDEZ
Objeto: CONTRATAR UN (1) ARQUITECTO, COMO APOYO A LA DIRECCION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA DE LA ENTIDAD
Fecha de Inicio: 2013/02/11
Fecha de Terminación: 2013/08/11
Contrato No. 018
Contratista: GUSTAVO BERASTEGUI
Objeto: CONTRATAR UN (1) INGENIERO CIVIL, COMO ASESOR PARA APOYAR LA GESTION EN EL RECIBO Y LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION DE PRETRONCALES ETAPA 2 ESTACIONES DE PARADA, DEL TRAMO AMPARO- BARRIO ANITAY DEL TRAMO AMPARO-CUATRO VIENTOS DEL SITM DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.
Contrato No. 019
Contratista: HERNANDO BURGOS
Objeto: CONTRATAR UN (1) INGENIERO CIVIL, COMO ASESOR PARA APOYAR A LA ENTIDAD EN LOS TEMAS RELACIONADOS CON TOPOGRAFIA , TRAZADOS Y LOCALIZACION DE VIAS Y PLANES DE MANEJO DE TRAFICO (PMT), DURANTE LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SITM DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.
Fecha de Terminación: 2013/09/01
Valor adición: 3.739.300
Contrato No. 020
Contratista: CESAR ARCINIEGAS
Objeto: CONTRATAR UN (1) INGENIERO AMBIENTAL Y SANITARIO, PARA APOYAR A LA ENTIDAD COMO ASISTENTE AMBIENTAL, APARTIR DE LA PREÀRACION DEL PROCESO LICITATORIO PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS FALTANTES EN EL TRAMO BAZURTO POPA DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO HASTA SU LIQUIDACION Y ENM LO RELACIONADO CON LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES DURANTE LA PREPARACION DE LOS PROCESOS Y CONSTRUCCION DE LOS PROYECTOS FALTANTES PARA CULMINAR LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SITM TRANSCARIBR S.A.
Valor: $17,377.542.oo
Contrato No. 021
Contratista: JAIME OROZCO
Objeto: CONTRATAR UN (1) INGENIERO CIVIL, COMO ASESOR PARA APOYAR A LA ENTIDAD EN LOS TEMAS RELACIONADOS CON LA VERIFICACION DE LA IMPLEMENTACION EN OBRAS DE LOS PLANES DE MANEJO AMBIENTAL, DURANTE LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SITM DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.
Valor adición: $3,739.300
Contrato No. 022
Contratista: NESTOR OSORIO
Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA QUE APOYE A LA OFICINA ASESORA JURIDICA EN SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LA EJECUCION Y LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA ENTIDAD Y SOBRE LOS MISMOS ATIENDA LOS REQUERIMIENTOS DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL.
Valor: $27,394.566.oo
Fecha de Inicio: 2013/02/18
Fecha de Terminación: 2013/08/17
Contrato No. 023
Contratista: MARIA ALEJANDRA FRIERI
Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA QUE LLEVE A CABO LA REPRESENTACION DE TRANSCARIBE S.A. EN DETERMINADOS PROCESOS QUE SE ASIGNENE, Y APOYO EN EL PROCESO ARBITRAL INICIADO POR EL CONTRATISTA DEL TRAMO 5-A CONTRA TRANSCARIBE S.A.
Valor adición: 3,341.835
Contrato No. 024
Contratista: JORGE OKE
Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS COMO ABOGADO ASESOR DEL SISTEMA DE PQR Y LAS SOLICITUDES DE ATENCION AL CIUDADANO.
Fecha de Firma: 2013/02/04
Valor: $22,902.000.oo
Contrato No. 025
Contratista: CARLOS VERGARA
Objeto: CONTRATAR UN (1) INGENIERO CIVIL, COMO ASESOR PARA APOYAR A LA ENTIDAD EN LAGESTION DE PREPARACION DE PLIEGOS DE CONDICIONES PARA LOS PROCESOS LICITATORIOS DE OBRAS E INTERVENTORIA PARA CONTRATAR LAS OBRAS FALTANTES PARA LA CULMINACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PROYECTO Y SIPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS CONTRACTUALES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
Valor: $20,719.380.oo
Valor adición: $3,453.230
Contrato No. 026
Contratista: MIGUEL RUMIE
Objeto: CONTRATAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALESDE UN (1) INGENIERO CIVIL Y/O ELECTRONICO PARA APOYAR A LA DIRECCION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA DE TRANSCARIBE S.A. EN LOS TEMAS RELACIONADOS CON SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN DE ADQUISICIONES (PAD), DEL ESTADO DE LOS CONTRATOS DEL PROYECTO, CON ESTA INFORMACION ALIMENTAR Y CONTROLAR EL SOFTWARE DEL BANCO MUNDIAL INICIATIVA SEPA, EN LINEA CON EL BANCO MUNIAL, MANTENIENDOLOS ACTULIZADOS Y DE ALLI APOYAR EN LA CONSTRUCCION Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION DE LA ENTIDAD DE NUESTRO COMPONENTE EN EL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL Y SUS CORRESPONDIENTES PLANES INDICATIVOS.
Valor adición: $2.896.257
Contrato No. 027
Contratista: JURADY GUERRA
Objeto: CONTRATAR UN INGENIERO CIVIL COMO ASESOR PARA APOYAR A LA DIRECCION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA DE LA ENTIDAD EN EL SEGUIMINETO, VERFICACION Y SUPERVISION DEL PROCESO DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA DEL TRAMO BAZURTO-POPA A PARTIR DE LA PREPARACION DEL PROCESO LICITATORIO, DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO Y HASTA SU LIQUIDACION, GACIENDO EMPALME Y PROCESANDO LA INFORMACION TECNICA EXISTENTE SOBRE LO EJECUTADO POR EL ANTERIOR CONTRATISTA Y LAS OBRAS FALTANTES A CONSTRUIR.
Fecha de Firma: 2013/02/05
Contrato No. 028
Contratista: ASP SOLUTIONS S.A.
Objeto: MANTENIMIENTO, ACTUALIZACION Y SOPORTE DE LA APLICACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SP6 ) SOLUCIONES PODEROSAS 6.0) PARA TRANSCARIBE S.A. (INCLUYENDO PROCESO DE MIGRACION DE CLIENTE SERVIDOR A ENTORNO WEB DE LA PALICACION SP6).
Fecha de Firma: 2013/02/08
Valor: $59,734.835.oo
Plazo: Desde la suscripción del acta hasta 31 de diciembre.
Fecha de Terminación: 2013/12/31
Contrato No. 029
Contratista: NARCISO MEJÍA
Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA QUE ASESORE A LA ENTIDAD EN LA ADQUISICION PREDIAL EN EJECUCION DEL PLAN DE REASENTAMIENTO DE TRANSCARIBE S.A.
Valor: $24,000.000.oo
Contrato No. 030
Contratista: EDUAR POSO
Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR PARTE DEL CONTRATISTA EN SU CONDICION DE CONTADOR PÚBLICO, PARA QUE SIRVA DE APOYO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL AREA.
Fecha de Firma: 2013/02/11
Fecha de Inicio: 2013/02/12
Fecha de Terminación: 2013/09/12
Valor adición: $2.374.000
Contrato No. 031
Contratista: KELVIN MONTES
Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO ESPECIALIZADO PARA APOYO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION QUE ADELANTE LA ENTIDAD.
Valor: $17,376.000.oo
Fecha de Inicio: 2013/02/20
Fecha de Terminación: 2013/08/19
Contrato No. 032
Contratista: ALONSO CORTINA
Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO ESPECILIAZADO PARA APOYO EN EL AREA DE JURIDICA EN TEMAS ADMINISTRATIVOS QUE SE PRESENTEN O ADELANTE LA ENTIDAD.
Contrato No. 033
Contratista: KATHERINE BERTEL CASTAÑEDA
Objeto: APOYO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN GESTION DEL TALENTO HUMANO
Fecha de Firma: 2013/02/19
Fecha de Inicio: 2013/02/25
Fecha de Terminación: 2013/08/24
Contrato No. 034
Contratista: HERNANDO SALAZAR
Objeto: CONTRATAR UN INGENIERO CIVIL CON EXPERIENCIA EN TOPOGRAFO PARA QUE APOYE AL DEPARTAMENTO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA EN LA PREPARACION Y CONSOLIDACION DE LOS PLANOS NECESARIOS PARA DAR APERTURA A LA LICITACION QUE ADELANTE LA ENTIDAD
Fecha de Firma: 2013/02/2
Valor: $18,000.000.oo
Fecha de Inicio: 2013/02/22
Fecha de Terminación: 2013/05/22
Contrato No. 035
Contratista: HECTOR URREA
Objeto: CONTRATAR UN INGENIERO CIVIL COMO ASEOSR PAREA APOYAR A LA DIRECCION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA DE LA ENTIDAD EN LA GESTION DE INSPECCION DEL MANTENIMINETO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SITM, Y EN EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL PROCESO POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS DE LAS REPARCIONES DE LOSAS DE PAVIMENMTO RELACIONADAS CON LA CORRECCION DE DEFECTOS EN GENERAL, Y/OCOMO RESULTADO DEL FENOMENO DEL POP OUT DURANTE LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTUR FISICA DEL SITM DE CARTAGENA.
Fecha de Firma: 2013/04/01
Fecha de Inicio: 2013/04/04
Fecha de Terminación: 2013/10/04
Contrato No. 036
Contratista: ISIG ORELLANOS
Objeto: APOYO A LA GESTION DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE TRANSCARIBE S.A.
Fecha de Inicio: 2013/04/03
Fecha de Terminación: 2013/10/03
Contrato No. 037
Contratista: SANDRA BOHORQUES
Fecha de Firma: 2013/04/03
Valor: $15,000.000.oo
Fecha de Inicio: 2013/04/11
Fecha de Terminación: 2013/10/11
Contrato No. 038
Objeto: ASESORIA Y ASISTENCIA A LA GERENCIA DE TRANSCARIBE EN TEMAS DE PLANEACION ESTRATEGICA E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD.
Fecha de Firma: 2013/04/15
Valor: $36,000.000.oo
Fecha de Inicio: 2013/04/15
Fecha de Terminación: 2013/10/15
Contrato No. 039
Contratista: KAREN VELEZ
Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA QUE APOYE EN LA SOCIALIZACION DEL SITM.
Fecha de Inicio: 2013/04/16
Fecha de Terminación: 2013/12/15
Valor adición: $7.229.314
Tiempo: hasta el 15 de diciembre de 2012.
Contrato No. 040
Contratista: JOSEFINA BERMUDEZ
Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA APOYO EN LA SOCIALIZACION DEL SITM.
Contrato No. 041
Contratista: JUDITH FIGUEROA
Valor adición: $5.484.306
Tiempo: se adiciono hasta el 15 de diciembre de 2012.
Contrato No. 042
Contratista: ASOCIACIÓN LATINOAMERICADA DE SISTEMAS
Objeto: REALIZACION DEL TALLER “ENMARCANDO LA OPORTUNIDAD”
Valor: $24,435.400.oo
Fecha de Terminación: 2013/04/18
Contrato No. 043
Contratista: LUIS CARLOS PEREZ CARMONA
Fecha de Firma: 2013/04/26
Fecha de Inicio: 2013/04/26
Valor adición: $4.083.333
Contrato No. 044
Contratista: GIOVANNY SPENCER BALCARCER
Objeto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE HARDWARE, SOFTWARE SISTEMAS DE IMPRESION, RED DE DATOS, VOZ, UPS, TELEFONOS ANALOGICOS Y DIGITALES PARA TRANSCARIBE S.A.
Fecha de Firma: 2013/05/02
Valor: $16,548.704.oo
Fecha de Inicio: 2013/05/03
Contrato No. 045
Contratista: ENRIQUE FERNANDEZ
Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS DE ABOGADO PARA QUE INSTAURE PROCESO EJECUTIVO EN CONTRA DEL CONSORCIO CARTAGENA 2010.
Valor: $10,000.000.oo
Fecha de Inicio: 2013/05/16
Fecha de Terminación: 2014/05/16
Contrato No. 046
Contratista: CLUB DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DE CARTAGENA
Objeto: PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE AUDIENCIAS PUBLICAS DE ADJUDICACION DE LICITACIONES TC-LPN-001-2013 Y TC-LPN-002-2013
Fecha de Firma: 2013/05/03
Valor: $12,000.000.oo
Contrato No. 047
Contratista: RAFAEL ESCALANTE
Objeto: ASESORIA PROFESIONAL PARA LA PREPARACION, PRESENTACION E IMPLEMENTACION DE LA AMPLIACION DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DEL SITM-TRANSCARIBE, ACORDE A LA EVALUACION ECONOMICA REALIZADA PARA LA PROYECCION DE FUTURAS INVERSIONES EN LA MALLA DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA, ASI COMO LA PROYECCION FINANCIERA DE LA MITIGACION DE CONTINGENCIAS PROVENIENTES DE LAS OBRAS EJECUTADAS, EN PROYECCION FINANCIERA DE LA MITIGACION DE CONTINGENCIAS PROVENIENTES DE LAS OBRAS EJECUTADAS, EN EJECUCION Y POR EJECUTAR.
Fecha de Inicio: 2013/05/27
Fecha de Terminación: 2013/11/27
Contrato No. 048
Contratista: VICENTE FORTICH
Objeto: ASESOR ESTRUCTURACION LICITACION NEGOCIOS COLATERALES
Fecha de Inicio: 2013/05/07
Fecha de Terminación: 2013/11/07
Contrato No. 049
Contratista: SOCIEDAD DE VIVERO & ASOCIADOS S.A.
Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO LICITATORIO DE OPERACION DEL SISTEMA TRANSCARIBE.
Fecha de Firma: 2013/05/08
Valor: $87,000.000.oo
Fecha de Inicio: 2013/05/08
Valor adición: $29.000.000
Contrato No. 050
Contratista: IKON BANCA DE INVERSIÓN LTDA.
Objeto: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA DE LA OPERACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA Y LA ESTRUCTURACION FINANCIERA DEL ESQUEMA DE DESVINCULACION Y DESINTEGRACIÓN FISICA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA CIUDAD DE CARTAGENA, ASI COMO LA ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO DURANTE EL PROCESO LICITATORIO PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA CONCESION PARA LA OPERACIÓN DEL SITM DE CARTAGENA
Valor: COMISIÓN DE EXITO
Plazo: Termino de duración del tribunal de arbitramento
Fecha de Inicio: 2013/03/02
Contrato No. 051
Contratista: PABLO SENIOR
Objeto: ASESORIA DE REDES SOCIALES Y PAGINA WEB.
Fecha de Firma: 2013/05/14
Valor: $20,000.000.oo
Fecha de Inicio: 2013/05/14
Fecha de Terminación: 2014/01/16
Contrato No. 052
Contratista: ANAYA & ANAYA LTDA.
Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS DE REVISORIA FISCAL.
Valor: $54,000.000.oo
Fecha de Inicio: 2013/06/07
Fecha de Terminación: 2014/06/07
Contrato No. 053
Contratista: JESUS ALVAREZ
Objeto: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO CIVIL CON EXPERIENCIA EN MODELACION DE TRANSITO CON SOTFWARE PARA QUE APOYE AL DEPARTAMENTO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA EN LA MICROSIMULACION Y ANALISIS DE TRANSITO DEL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO A IMPLEMENTAR PARA LA CONSTRUCCION DEL TRAMO BAZURTO-POPA
Valor: $7,000.000.oo
Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA QUE SIRVA DE APOYO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN LAS AREAS CONTABILIDAD Y ADMINISTRATIVA DE TRANSCARIBE S.A.
Fecha de Firma: 2013/08/22
Valor: $11,017.000.oo
Plazo: desde el inicio de su ejecución hasta el 15 de diciembre de 2013
Fecha de Inicio: 2013/08/22
Contrato No. 055
Contratista: CESAR AUGUSTO ARCINIEGAS SUAREZ
Objeto: CONTRATAR UN INGENIERO AMBIENTAL PARA APOYAR A LA ENTIDAD COMO ASISTENTE AMBIENTAL, A PARTIR DE LA PREPARCION DEL PROCESO LICITATORIO PARA LA CONSTRUCION DE LAS OBRAS FALTANTES EN EL TRAMO BAZURTO-POPA , DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO HASTA SU LIQUIDACION, Y EN LO RELACIONADO CON LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES DURANTE LA PREPARCION DE LOS PROCESOS Y CONSTRUCCION DE LOS PROYECTOS FALTANTES PARA CULMINAR LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SITM TRANSCARIBE S.A.
Fecha de Firma: 2013/08/26
Valor: $ 10,812.693.oo
Fecha de Inicio: 2013/08/26
Contrato No. 056
Contratista: GERARDO DE JESUS BUSTAMANTE ALZAMORA
Objeto: CONTRATAR UN INGENIERO CIVILCOMO ASESOR PARA QUE APOYE A LA ENTIDAD EN LO QUE SE REFIERE A LA ELABORACION DE PRESUPUESTOS, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y ESTUDIOS DE MARCADO RELACIONADOS CON ESTAS ACTIVIDADES DURANTE LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE LOS CONTRATOS EN EJECUCION.
Valor: $ 14,084.697.oo
Contrato No. 057
Contratista: JORGE ELIAS OKE LEMUS
Objeto: PRESTACIONDE SERVICIOS COMO ABOGADO ASESOR DEL SISTEMA DE PQR Y LAS SOLICITUDES DE ATENCION AL CIUDADANO
Valor: $14,377.367.oo
Contratista: GUSTAVO ADOLFO BERASTEGUI SEGOVIA
Objeto: CONTRATAR UN INGENIERO CIVIL COMO ASEOSR PARA APOYAR LA GESTION EN EL RECIBO Y LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION DE PRETRONCALES ETAPA 2, ESTACIONES DE PARADA , TRAMO AMPARO-BARRIO ANITA , TRAMO AMPARO CUATRO VIENTOS Y SERVIR DE APOYO COMO COOORDINADOR 2 DE LAS OBRAS DEL TRAMO 5A PRIMERA ETAPA.
Valor: $ 14,570.374.oo
Contrato No. 059
Contratista: HERNANDO SALAZAR BALLESTA
Objeto: CONTRATAR UN INGENIERO CIVIL COMO ASEOSR PARA APOYAR A LA DIRECCION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA DE LA ENTIDAD EN EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL PROCESO DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA DE LOS TRAMOS BAZURTO-POPA Y PATIO PORTAL
Fecha de Firma: 2013/08/29
Valor: $10,812.693.oo
Fecha de Inicio: 2013/09/05
Contrato No. 060
Contratista: JORGE ERNESTO SOLANO NOCUA
Objeto: CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO CATASTRAL PARA QUE APOYE EN LA ADQUISICION PREDIAL.
Valor: $ 12,587.579
Fecha de Inicio: 2013/09/03
Contrato No. 061
Contratista: KELVIN DE JESUS MONTES RUIZ
Objeto: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA QUE APOYE A LA OFICINA ASESORA JURIDICA EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA
Valor: $ 17376000
Contrato No. 062
Contratista: OSORIO MORENO NESTOR DAVID
Objeto: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICISO PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA QUE APOYE A LA OFICINA ASEOSRA JURIDICA EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LA EJECUCION Y LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS DE OBRAS CELEBRADOS POR LA ENTIDAD.
Plazo: 3 meses y 15 días
Contrato No. 063
Contratista: NARCISO JOSE MEJIA HERNANDEZ
Objeto: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA QUE ASESORE A LA ENTIDAD EN LA ADQUISICION PREDIAL.
Fecha de Firma: 2013/09/03
Valor: $ 13,999.995.oo
Contrato No. 064
Contratista: VIVIANA DEL CARMEN ESPINOSA TIETJEN
Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA QUE ASESORE A LA ENTIDAD EN LA ADQUISICION PREDIAL EN LA EJECUCION DEL PLAN DE REASENTAMIENTO.
Fecha de Firma: 2013/09/09
Valor: $ 11,965.758.oo
Fecha de Inicio: 2013/09/09
Contrato No. 065
Contratista: CUESTA BAENA MARIA DEL ROSARIO
Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA TRABAJADORA SOCIAL PARA QUE ASESORE A LA ENTIDAD EN LA ADQUISICION PREDIAL EN LA EJECUCION DEL PLAN DE REASENTAMIENTO.
Valor: $ 9,077.472.oo
Fecha de Inicio: 2013/09/10
Contrato No. 066
Contratista: GUIDO EZEQUIEL MARTELO HERNANDEZ
Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR PARTE DEL CONTRATISTA EN SU CONDICION DE ADMINISTRADOR DE EMPRESAS, PARA QUE SIRVA DE APOYO A LA
Valor: $ 10,315.309.oo
Contrato No. 067
Contratista: MARGARITA MARIA CASAS COTES
Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA QUE REPRESENTE JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE A LA ENTIDAD EN LOS PROCESOS QUE SE LE ASIGNEN.
Valor: $10,693.872.oo
Contrato No. 068
Contratista: ALONSO CORTINA ACEVEDO
Objeto: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA QUE A POYE A LA OFICINA ASESORA JURIDICA EN LAS LABORES ADMINISTRATIVAS QUE DESARROLLE DICHA OFICINA.
Valor: $ 9,267.200.oo
Contrato No. 069
Contratista: HERNANDO JOSE BURGOS DIAZ
Objeto: CONTRATAR UN INGENIERO CIVIL COMO ASESOR PARA APOYAR A LA ENTIDAD EN LOS TEMAS RELACIONADOS CON TOPOGRAFIA, TRAZADO Y LOCALIZACION DE VIAS, Y PLANES DE MANEJO DE TRAFICO (PMT), DURANTE LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA.
Valor: $14,209.340.oo
Contrato No. 070
Contratista: JURADY GUERRA FLOREZ
Objeto: CONTRATAR UN INGENIERO CIVIL COMO ASESOR PARA APOYAR A LA DIRECCION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA DE LA ENTIDAD EN EL SEGUIMIENTO, VERIFICACION Y SUPERVISION DEL PROCESO DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA DE LAS OBRAS FALTANTES DEL TRAMO BAZURTO POPA, A PARTIR DE LA EJECUCION DEL PROUYECTO Y HASTA SU LIQUIDACION, HACIENDO EMPALME Y PROCESANDO LA INFORMACION TECNICA EXISTENTE SOBRE LO EJECUTADO POR EL ANTERIOR CONTRATISTA Y LAS OBRAS FALTANTES A CONSULTAR.
Valor: $11,005.777.oo
Contrato No. 071
Contratista: JORGE LUIS ZAPATA CASTILLA
Objeto: CONTRATAR UN INGENIERO CIVIL COMO ASESOR PARA APOYAR LA GESTION EN LA COORDINACION TANTO DE OBRAS COMO DE INTERVENTORIA DE LA PRIMERA ETAPA DE LAS OBRAS FALTANTES DEL TRAMO BAZURTO -POPA CONSTRUCCION DE UN VAGON W12 EN UNA DE LAS ESTACIONES DE PARADA DEL SITEMA, PATIO PORTAL; APOYAR EN LA ELABORACION DE LOS ACUERDOS LIQUIDATORIOS, AL IGUAL QUE EL RECIBO DE LAS OBRAS DE LOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION DEL TRAMO POPA -INDIA CATALINA PROTRONCALES ETAPA 1 DEL TRAMO CUATRO VIENTOS-BAZURTO Y DEL CARRIL PREFERENCIAL DE USO COMPARTIDO, BOCAGRANDE ETAPA 1: PARAQUE DE LA MARINA -BASE NAVAL Y PRESTAR ASESORIA EN TODOS LOS TEMAS REFERENTES A LAS REDES HUMEDAS (ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, DRENAJES PLUVIALES Y GAS) DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS.
Valor: $ 14,957.199.oo
Contrato No. 072
Contratista: OROZCO CENTENO JAIME
Objeto: CONTRATAR UN INGENIERO CIVIL COMO ASESOR PARA APOYAR A LA ENTIDAD EN LOS TEMAS RELACIONADOS CON LA VERIFICACION DE LA IMPLEMENTACION EN OBRA DE LOS PLANES DE MANEJO AMBIENTAL DURANTE LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SITM DE CARTAGENA.
Valor: $ 14,209.340.oo
Contrato No. 073
Contratista: MIGUEL RUMIE CURA
Objeto: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO CIVIL Y/O ELECTRONICO PARA APOYAR A LA DIRECCION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA DE TRANSCARIBE S.A. EN LOS TEMAS RELACIONADOS CON SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN DE ADQUISICION (PAD) , DEL ESTADO DE LOS CONTRATOS DEL PROYECTO. CON ESTA INFORMACION ALIMENTAR Y CONTROLAR EL SOTFEARE DEL BANCO MUNDIAL, INICIATIVA SEPA (SISTEMA DE EJECUCION DE PLANES DE ADQUISICION Y DE ALLI APOYAR EN LA CONSTRUCCION Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION DE LA ENTIDAD, DE NUESTRO COMPONENTE EN EL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL, Y SUSU CORRESPONDIENTES PLANES INDICATIVOS Y APOYAR A LA ENTIDAD EN LA ESTRUCTURACION DEL NUEVO CONPES DE SEGUIMIENTO.
Valor: $13,122.274.oo
Contrato No. 074
Contratista: CARLOS VERGARA AGUILAR
Objeto: CONTRATAR UN INGENIERO CIVIL PARA APOYAR A LA ENTIDAD EN LA GESTION DE PREPARACION DE PLIEGOS DE CONDICIONES PARA LOS PROCESOS LICITATORIOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA CONTRATAR LAS OBRAS FALTANTES DEL TRAMO 5A Y ESTACIONES DE PARADA. SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS CONTRACTUALES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS. APOYAR A LA ENTIDAD EN LO RELACIONADO CON LOS ENLACES INTERINSTITUCIONALES.
Contrato No. 075
Contratista: AMALIA DE LOS ANGELES TORO DIAGO
Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN COORDINACION DEL PLAN DE REASENTAMIENTO PARA TRANSCARIBE S.A.
Valor: $ 17,850.000.oo
Contrato No. 076
Contratista: ISABEL BERNAL PATERNINA
Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR PARTE DEL CONTRATISTA EN SU CONDICION DE TRABAJADORA SOCIAL PARA EL PLAN DE GESTION SOCIAL DEL SITM.
Valor: $ 11,100.000.oo
Contrato No. 077
Contratista: AQUILES MINARDO RODRIGUEZ ALFARO
Objeto: CONTRATAR UN ECONOMISTA CON EXPERIENCIA EN EL CAMPO DE FINANZAS PUBLICAS PARA APOYAR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE TRANSCARIBE S.A.EN EL AREA FINANCIERA.
Valor: $ 14,762.595.oo
Contrato No. 078
Contratista: VICTOR MANUEL PELAEZ MEDINA
Objeto: CONTRATACION DE UN TECNICO PARA APOYAR A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN EL AREA DE ARCHIVO Y RECEPCION DE LA ENTIDAD.
Valor: $5,092.500.oo
Contrato No. 079
Contratista: DE VIVERO & ASOCIADOS S.A.
Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES ADJUDICAR TRES CONTRATOS PARA OTORGAR EN IGUAL NUMERO DE CONDICIONES LA OPERACION DEL SISTEMA.
Fecha de Firma: 2013/09/11
Valor: $58,000.000
Fecha de Inicio: 2013/09/12
Fecha de Terminación: 2013/11/11
Contrato No. 080
Contratista: RODOLFO JOSE MEJIA FONTALVO
Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS COMO COMUNICADOR SOCIAL REALIZANDO ASESORIAS AL PROGRAMA DE INFORMACION Y SOCIALIZACION.
Fecha de Firma: 2013/09/12
Valor: $ 15,306.667.oo
Plazo: desde el inicio de su ejecución hasta el 31 de diciembre de 2013
Fecha de Inicio: 2013/09/13
Contrato No. 081
Contratista: ANTONIO JOSE ALCALA NAVARRO
Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS DE UN FOTOGRAFO PARA APOYO A LA SECRETARIA GENERAL EN EL PROGRAMA DE INFORMACION Y COMUNICACION.
Valor: $ 8,862.933.oo
Contrato No. 082
Contratista: YEIDA SOFIA BULA DUMAR
Objeto: ASESORIA Y ASISTENCI A LA GERENCIA DE TRANSCARIBE EN TEMAS DE PLANEACION ESTRATEGICA DE ACUERDO AL NUEVO MODELO DE AUTOGESTION, DANDO A CONOCER E IMPLEMENTANDO EL REDISEÑO ORGANIZACIONAL, EN BASE A LAS CLARAS LINEAS DE AUTORIDAD, COMUNICACION, INTERACCION, PARTICIPACION Y ALOS APORTES QUE RESPONDA A LA MODERNIZACION INSTITUCIONAL, AL TRABAJO POR PROCESOS, AL DESARROLLO DE COMPETENCIAS HUMANAS Y AL CAMBIO ORGANIZACIONAL.
Valor: $14,762.595.oo
Contrato No. 083
Contratista: KATHERINE DEL CARMEN BERTEL CASTAÑEDA
Objeto: CONTRATAR UN ASESOR PARA APOYO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN GESTION DEL RECURSO HUMANO.
Fecha de Firma: 2013/09/24
Valor: $6,568.067
Fecha de Inicio: 2013/09/24
Contrato No. 084
Contratista: ANTONIO JOSE COGOLLO AHUMEDO
Objeto: CONTRATAR UN INGENIERO CIVIL COMO ASESOR PARA LOS TEMAS DE GEOTECNIA EN LOS TRAMOS DEL CORREDOR DEL PROYECTO DEL SITM.
Fecha de Firma: 2013/10/03
Valor: $ 14,054.609.oo
Fecha de Inicio: 2013/10/03
Contrato No. 085
Contratista: BULA BUELVAS ROBERT ANTONIO
Objeto: CONTRATAR UNINGENIERO ELECTRICISTA COMO ASESOR PARA APOYAR A LA ENTIDAD EN LA VERIFICACION DE LOS TEMAS RELACIONADOS CON REDES SECAS, ELECTRICAS, ALUMBRADO PUBLICO, VOZ &DATOS Y COMUNICACIONES
Valor: $10,474.798.oo
Contrato No. 086
Contratista: ROCIO DEL CARMEN GORDON VELEZ
Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS DE UN TECNICO EN ARCHIVO Y MANEJO DE OFICINA, PARA QUE LLEVE A CABO LAS LABORES DE ARCHIVO DE LA OFICINA JURIDICA CONFORME A LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD
Fecha de Firma: 2013/10/21
Valor: $3,150.000.oo
Fecha de Inicio: 2013/10/21
Contrato No. 087
Contratista: ISMELIN GUSTAVO CABRERA CARVAJALINO
Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR PARTE DEL CONTRATISTA EN SU CONDICION DE CONTADOR PUBLICO PARA QUE SIRVA DE APOYO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES QUE LE CORRESPONDAN.
Fecha de Firma: 2013/11/01
Valor: $ 3.481.867
Fecha de Inicio: 2013/11/01
Contrato No. 088
Contratista: BARRETO NUÑEZ DONALDO DE JESUS
Objeto: CONTRATAR UN INGENIERO CIVIL COMO ASESOR PARA LOS TEMAS RELACIONADOS CON ESTRUCTURAS
Fecha de Firma: Fecha de Inicio: 2013/11/12
Valor: $ 8.000.000
Fecha de Inicio: 2013/11/18
Contrato No. 089
Contratista: SOCIEDAD DE VIVEROS & ASOCIADOS S.A.
Objeto: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFSIONALES DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES ADJUDICAR TRES CONTRATOS PARA OTORGAR EN IGUAL NUMERO DE CONCESIONES LA OPERACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE CARTAGENA
Fecha de Firma: 2013/11/15
Valor: $ 47,366.654
Contrato No. 090
Contratista: EZEQUIEL CORRALES AMADOR
Objeto: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA QUE JERZA LA REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE TRANSCARIBE S.A. EN DETERMINADOS PEOCESOS QUE SE LE ASIGNEN Y APOYO EN EL TRAMITE ARBITRAL INICIADO POR EL CONTRATISTA DEL TRAMO 5A CONTRA TRANSCARIBE S.A.
Valor: $ 2,374.000
Fecha de Terminación: 2013/12/18
Contrato No. 091
Contratista: SHIRLEY TATIS QUINTERO
Objeto: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO, CON EXPERIENCIA EN CONTRATACION ESTATAL, PARA QUE LLEVE A CABO LA ACTUALIZACION DEL MANUAL DE CONTRATACION DE LA EMPRESA TRANSCARIBE S.A. DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES INTRODUCIDAS POOR EL DECRETO 1510 DE 2013
Valor: $ 20,000.000
Plazo: 1 Mes 15 dias
Fecha de Inicio: 2013/11/15
Fecha de Terminación: 2013/12/30
Contrato No. 092
Contratista: FIGUEROA PINEDO SALIM DAVID
Objeto: CONTRATAR UN ARQUITECTO COMO APOYO A LA DIRECCION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA DE LA ENTIDAD, PARA COORDINAR LAS LABORES RELACIONADAS CON LOS DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL ESPACIO PUBLICO Y OBRAS DE URBANISMO DEL PROYECTO TRANSCARIBE, INCLUIDA LA COORDINACION EN LO REFERENTE AL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LAS ESTACIONES DE PARADA FALTANTES DEL SISTEMA.
Valor: $ 3.640.134
Plazo: desde su ejecución hasta 31 de diciembre
Contrato No. 093
Contratista: GONZALEZ DIAZ RAILYS MARIA
Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA SECRETARIA GENERAL DE TRANSCARIBE S.A.
Plazo: 1mes
Fecha de Inicio: 2013/12/06
Contrato No. 094
Contratista: SOCIEDAD DH CONSULTORES EN DESARROLLO HUMANOS S.A.S
Objeto: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACION DE UNA JORNADA DE CAPACITACIO INDUCCION Y REINDUCCION A LOS SERVIDORES PUBLICOS
Fecha de Firma: 2013/12/17
Valor: $ 12,000.000
Plazo: Deben hacerse dos entregas una el 27 de diciembre y otra el 30 de diciembre de 2013
Fecha de Inicio: 2013/12/27
Fecha de Terminación: 2013/12/30 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
1. INFORMACION FINANCIERA
Para la vigencia en curso, de acuerdo con lo establecido en el Convenio de Cofinanciación, el Distrito de Cartagena debía transferir la suma de $9.005Millones, esto se cumplió a Mayo de 2013. La Nación cumplió con sus compromisos de aportes al proyecto hasta el año 2011.
La Nación y el Distrito de Cartagena, dando cumplimiento a lo establecido en el Convenio de Cofinanciación, han transferido sus aportes al proyecto, siendo el acumulado, a 31 de Diciembre de 2013, de $398.415 Millones, así: $139.056 millones del Distrito de Cartagena y $259.359 millones de la Nación.
Los rendimientos financieros generados por los recursos aportados por el Distrito y la Nación son administrados así: los de la Nación se transfieren mensualmente a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional y los rendimientos generados por los aportes del Distrito se utilizan para inversión y/o funcionamiento, de acuerdo con lo establecido en el Convenio de Cofinanciación y a la autorización de nuestra Junta Directiva. Los rendimientos presupuestados con Aportes Distrito para la presente vigencia fueron de $150 millones y a 31 de diciembre de 2013 se recaudaron $199,7 millones.
A Diciembre de 2013 se efectuaron pagos con los Aportes de Nación, Aportes Distrito y Aportes Ente Gestor por valor de $12.848,2 millones correspondientes, principalmente, a pagos de los contratos de Obras e Interventoría, Ejecución del Plan de Reasentamiento, Adquisición de Predios y Asesorías Técnicas.
La inversión en el proyecto durante el año 2013 con los aportes de la Nación, el Distrito de Cartagena y aportes del Ente Gestor, ascendió a la suma de $5.538 millones y el acumulado es de $392.685 millones; este monto no incluye $15.118.Millones, valor adeudado por concepto del Laudo arbitral y la Conciliación por las demandas de los contratistas de obra del primer y segundo tramo.
Los recursos apropiados por parte del Distrito para cubrir gastos de funcionamiento en esta vigencia fueron por valor de $5.841,4 millones,
2. INFORMACIÓN CONTABLE, TRIBUTARIA Y FISCAL
Se cumplió con la preparación y presentación de las declaraciones tributarias.
Se preparó y presentó, oportunamente a la DIAN la Información Exógena año gravable 2012.
Se preparó y presentó, oportunamente, a la Contraloría Distrital la información contable y financiera del segundo semestre de 2012 y primer semestre 2013. A diciembre de 2013, la entidad cumplió con la preparación y el envío oportuno de la información contable y financiera a la Contaduría General de la Nación y al Mintransporte – UMUS.
La matrícula mercantil fue renovada oportunamente ante la Cámara de Comercio de Cartagena para la vigencia 2013.
La información contable se encuentra al día.
La información mensual remitida por la Fiduciaria Bogotá, está conciliada con la contabilidad de la entidad a diciembre 31 de 2013.
Se cumplió con el proceso de causación y pago oportuno de las cuentas a Diciembre 31 de 2013.
Mes a mes se hizo el cálculo y registro contable de las depreciaciones de propiedad, planta y equipos y amortizaciones de las licencias de software, utilizando el método de línea recta, teniendo en cuenta la vida útil estimada.
Los estados financieros de la entidad, con corte a Diciembre de 2012, fueron presentados y aprobados por la Junta Directiva y la Asamblea General de Accionistas de Transcaribe S.A.
A diciembre 31 de 2013, el resultado del ejercicio, fue unos excedentes de $1.209,8 millones, el cual resulta de la asociación de los ingresos con los gastos durante el año 2013. INGRESOS Y GASTOS TOTALES
$ 4,706.8
$ 4.197.7
3230 Resultado del Ejercicio $1.210
$509,1
Los gastos de administración a 31 de Diciembre de 2013 ascienden a $4.156,8 millones; estos gastos están representados como se detallan a continuación:
A Diciembre 31 de 2013 se encuentran causadas en contabilidad, multas por valor de $2.407 millones, así:
MULTAS A CONTRATISTAS CAUSADAS A DIC-31 DE 2013
CONSORCIO VIAS DEL CARIBE
URBE CONSTRUC. Y OBRAS PUBLICAS
El saldo de Retegarantia, de los contratos de obra, por devolver asciende a $1.134,87 millones, así:
SALDO RETEGARANTIA A CONTRATISTAS DE OBRA A DIC 31 DE 2013
MILES Dic-31-013
A Diciembre 31 de 2013, el saldo por amortizar de los anticipos a los contratos de obra es de $7.340,79 millones, corresponde al saldo por amortizar del nuevo contrato del tramo 5 “A”.
3. INFORMACION ADMINISTRATIVA
Desde el momento en que la Oficina Asesora Jurídica informó los fallos en contra de la entidad, se informó al Distrito para el pago de dichas obligaciones por laudo arbitral con Conalvías S.A. por valor de $4.253 millones del mes de abril de 2011 y la conciliación con el Consorcio CCMV Transcaribe 2 por valor de $10.864 millones de septiembre de 2011. La entidad continuó su gestión ante el Distrito de Cartagena para su pago en la vigencia 2013 y posteriormente su apropiación en el presupuesto para el 2014, dado que a 31 de diciembre de 2013 no se había materializado su pago. La Administración Distrital adelantó acercamientos con el demandante Conalvías S.A.S., con el fin de hacer el pago de la obligación pero esto no se cumplió.
La entidad se encuentra al día en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social, a diciembre del año 2013.
La Dirección participó en los comités evaluadores de los diferentes procesos de contratación realizados en la vigencia 2013.
Atendimos los requerimientos planteados por los diferentes entes de control.
Preparación y participación en las diferentes reuniones del comité fiduciario del proyecto realizados durante el 2013.
Cursa una demanda de la entidad contra Resolución sanción de la DIAN, por presentación de información exógena año 2006, para lo cual la entidad contrató los servicios de la abogada, Alicia Ester Vargas Puche. Esta demanda fue presentada el 10 de Noviembre de 2011 a los señores magistrados Honorable Tribunal Administrativo, efectuado el reparto le fue asignado a la Dra. Marcela López Álvarez, como magistrada Ponente; hasta el 15 de Junio de 2012, designan a una nueva magistrada Ponente la Dra. Claudia Patricia Peñuela, por motivos de licencia de Maternidad; la magistrada ponente admitió en primera instancia la demanda de nulidad presentada, y fijó la suma de Cuarenta Mil Pesos ($40.000) como gastos del proceso, en la providencia No. 004-2011-00721-00; en esta misma providencia se le reconoció la personería con la cual actúa la Dra. Alicia Esther Vargas Puche, a nombre de la Empresa Transcaribe S.A.
El 25 de Junio de 2012, se canceló Cuarenta Mil Pesos que fueron asignados como gastos del proceso.
El 08 de Octubre de 2012, el Magistrado Ponente, asignado para este asunto el Dr. Arturo Matson Carballo, avoca el conocimiento del proceso, ordena Abrir a Pruebas el proceso y, como todas las pruebas son de carácter documental, decide Prescindir del periodo probatorio y, así mismo ordena Correr Traslado a las partes para Alegato de Conclusión. El 31 de Octubre de 2013, se profirió sentencia en primera instancia a favor de los intereses de Transcaribe S.A., notificada mediante Edicto No. 1356, fijado el 04 de Diciembre de 2013 y, desfijado el día 06 de Diciembre de 2013. La DIAN, dentro del término legal, interpuso Recurso de Apelación contra la Sentencia de Primera Instancia. El Magistrado Ponente, Dr. Arturo Matson Caballero, mediante providencia de fecha 16 de Enero de 2014, concede el Recurso de Apelación interpuesto contra la Sentencia de fecha 31 de Octubre de 2013 y, ordena que se remita el expediente al Consejo de Estado.
La planta de personal de Transcaribe S.A. se encuentra conformada por 22 cargos, así: Gerente (1), Secretaria General (1), Jefe Oficina Asesora Control Interno (1), Jefe Oficina Asesora Jurídica (1), Director Administrativo y Financiero (1), Director de Planeación e Infraestructura (1), Director Operaciones (1), Profesionales Especializados (10), Técnico (2), Auxiliar Administrativo (1), Secretaria Gerencia (1), Secretaria Recepción (1). En el mes de noviembre se proveyó la vacante existente desde junio de 2012 en el cargo de Profesional Especializado de la Dirección de Planeación e Infraestructura.
Contamos con pólizas que amparan los bienes de la entidad, de Responsabilidad Civil y de manejo o póliza de manejo global comercial.
Vigencia Inicial De La Póliza
Vigencia Final De La Póliza
Tipo De Amparo
75-42-101001872
manejo global, hurto, hurto calificado, abuso de confianza, falsedad, estafa
440-73-994000000140
Incendio, terremoto, sustracción con y sin violencia, HMCCAP-AMIT, equipos eléctricos, electrónicos y portátiles
500927109
75-23-101000131
510194299
75-01-101000066
Perjuicio o detrimentos patrimoniales
4. INFORMACION PRESUPUESTAL Y DE TESORERIA
Se adjunta la ejecución presupuestal con corte a Diciembre 31 de 2013. El presupuesto de ingresos para la vigencia 2013 ascendió a la suma de $32.212,8 millones, del cual se ejecutó a Diciembre 31 la suma de $30.132,8 millones, que equivale al 93.54%. El presupuesto de gastos es de $32.212,8 millones, de los cuales $25.469,3 corresponden a inversión, $5.567,7 a funcionamiento; este presupuesto se comprometió en $16.689,3 millones, lo que equivale a un 65,53%, de inversión; para funcionamiento se comprometió en $4.878,2 millones, lo que equivale a un 87,62%
A 31 de diciembre de 2013, la entidad se encuentra al día en el pago oportuno de sus obligaciones.
Los recursos del proyecto se administran en un Encargo Fiduciario constituido con Fiduciaria Bogotá. El plazo de ejecución es de diez (10) años a partir de la fecha indicada en la orden de iniciación escrita, impartida por la gerencia de Transcaribe S.A. Esta instrucción se dio el 21 de abril de 2005. Los recursos de funcionamiento se administran en una cuenta corriente remunerada en el Banco de Occidente.
Los saldos en caja, a corte 31 de Diciembre de 2013, son:
Las actividades desarrolladas por la Oficina de Control Interno durante el año 2013, son de carácter obligatorio cumplimiento por disposiciones de ley nacional y las emanadas en las políticas internas de la entidad.
Dicha participación transcurrió dentro de los límites exigidos por la eficiencia, eficacia y efectividad propias de las organizaciones estatales modernas.
RENDICIÓN DE INFORMES CON LOS ENTES DE CONTROL.
Informe Control Interno Contable (Vigencia 2012)
Informe Ejecutivo Anual Implementación MECI (Vigencia 2012)
Informes Cuatrimestral del Estado de Control Interno
Contraloría Distrital Rendición de Cuenta en Línea.
Informe de Avance Plan De Mejoramiento CGR (SIRECI).
Se hace en línea consolidado con la información que presenta la Alcaldía Mayor de Cartagena.
Informe de Avance Plan De Mejoramiento CDC.
Se hicieron los seguimientos a los hallazgos encontrados por la Contraloría General y la Contraloría Distrital.
Información Categoría Presupuestal CHIP
Informe Mensual Urgencia Manifiesta
06 de feb. De 2013
Informe Bimestral control Fiscal Patrimonios autónomos, Fondos Cuentas y Fideicomisos Abiertos
Informe Control Interno Anual
PLAN DE AUDITORIAS INTERNA
Dpto. de Sistema
Verificar y mejorar Sotfware y las instalaciones
Gerardo Marriaga Tovar
Revisar Cuentas Bancarias, Documentos en custodia, otros
Franklin Amador A.
Luis Puerta Zambrano
Dirección Admón. y Financiera
Solicitar Estados Financieros, Presupuesto
Heidy García Montes
Verificar en sistema y físico Presupuesto
Solicitar su Estado con el personal laboral
Solicitar pruebas de los procesos jurídico
Eucilia Barrios
Informe interventora verificación obras por supervisores
Modelo Financiero Ple pliego de Licitación
Se hicieron los planes de mejoramiento de acuerdo con los resultados de dichas autorías a cada una de las áreas. Se les hizo seguimientos a las actividades realizadas dentro y fuera de la entidad en procura del cumplimiento del objeto social. También se les hizo seguimiento a los derechos de petición, tutelas y demás litigios en los cuales se encuentra involucrado de Transcaribe S.A.
De igual forma se le hizo acompañamiento a la gerencia en la toma de las decisiones en los diferentes comités en los cuales debe participar la Oficina de Control Interno.
Adicionalmente por mandamiento legal y estatutarios la oficina de control interno participa en los siguientes comités:
Comité Contable y financiero.