Source: http://www.ediltecnico.it/27521/varianti-in-corso-opera-le-nuove-procedure-da-seguire/
Timestamp: 2014-10-23 17:49:29+00:00
Document Index: 91046984

Matched Legal Cases: ['art. 25', 'art. 134', 'art. 1664', 'art. 25', 'art. 132', 'art. 37', 'art. 132', 'art.37', 'art. 40']

Da qualche giorno è stata apportata una modifica alle varianti in corso d’opera, ossia di quelle anomalie che si possono riscontrare nella fase di costruzione e che sono disciplinate dall’art. 25 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.i., dall’art. 134 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554 e dagli artt. 10, 11 e 12 del DM 19 aprile 2000, n. 145 “le varianti in corso d’opera sono ammesse, sentiti il progettista e il Direttore Dei Lavori nei seguenti casi”:
a) esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni normative; come ad es. l’introduzione di una normativa tecnica nuova successiva alla pubblicazione del bando di gara, comporta la necessità di adeguare l’originario progetto;
b) cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal Regolamento (prima possibilità ricompresa sotto la lettera b) che subordina al regolamento solo la definizione delle modalità di accertamento della condizione e non l’efficacia della medesima. Non si applica a questo tipo di variante la condizione del divieto all’aumento dei costi imposta dalla lettera b) con la conseguenza che non vi sono limiti di importo ai maggiori lavori: il divieto all’aumento dei costi si riferisce solamente alla seconda ipotesi della stessa lettera b) o anche per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di sue parti e sempre che non alterino l’impostazione progettuale (seconda possibilità). Affinché tale fattispecie ricorra è necessario che concorrano diverse condizioni;
c) Nei casi previsti dall’art. 1664, secondo comma del codice civile ( definita come sorpresa geologica); ipotesi introdotta dalla Legge n. 216/95 e si verifica quando si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell’appaltatore;
d) Per errori od omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione; considerando errore o omissione di progettazione, in base al comma 5-bis dell’art. 25 l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, ecc..
e) Per modifiche finalizzate al miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità motivate da obiettive esigenze sopravvenute e non prevedibili al momento del contratto, nel 5% dell’importo contrattuale e con copertura nello stanziamento già previsto per l’intervento (comma 3, secondo e terzo periodo).
Tale cambiamento riguarda esclusivamente quelle di cui al comma 1, lettere b), c) e d), dell’art. 132 del DLGS del 12 aprile 2006 n.163 sopra citati relativamente alle procedure da seguire e ai documenti da consegnare; di fatto consultando l’art. 37 del DL n.. 90/2014 “le varianti in corso d’opera di cui al comma lettere b), c) e d) dell’ art. 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 sono trasmesse, unitamente al progetto esecutivo, all’atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento, all’Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche entro trenta giorni dell’approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza”.
Il presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il comunicato del 16 luglio 2014 ha reso nota la documentazione da consegnare nella realizzazione delle opere pubbliche, da parte delle Stazioni Appaltanti per ciascuna variante in corso d’opera, al fine di consentire alla stessa ANAC di effettuare le valutazioni e adottare gli eventuali provvedimenti di competenza:
- la relazione del responsabile del procedimento;
- il quadro comparativo di variante;
- l’atto di validazione;
- e il provvedimento definitivo di approvazione;
non dimenticando di inoltrare il numero del codice identificativo di gara (CIG), ed essere disponibili ad integrare, nel caso in cui gli uffici dell’Autorità lo richiedano, la documentazione progettuale.
Documentazione che deve essere inviata impiegando la posta elettronica certificata (PEC), ove possibile, all’indirizzo PEC protocollo@pec.avcp.it entro 30 giorni dall’approvazione delle modifiche al progetto iniziale da parte della Stazione Appaltante. In caso di ricorso alla posta ordinaria, i documenti andranno spediti all’indirizzo: “Autorità Nazionale Anticorruzione – Via di Ripetta, 246 – 00186 Roma.”
Per agevolare le operazioni, nell’oggetto è preferibile riportare la dicitura “Trasmissione all’ANAC delle varianti in corso d’opera ex art.37 del DL n. 90/2014 – cig.appalto n.”.
Ricordiamo ai nostri lettori che sul tema della Direzione Lavori si può consultare anche la nostra Pagina Speciale Dossier Direzione Lavori
Articolo pubblicato il 28/07/2014 in Appalti Edilizia Tags direzione lavori, lavori pubblici, varianti in corso d'opera	Lascia un Commento Annulla risposta
Direzione lavori e gestione fase esecutiva delle opere: il corso e-Learning23/06/2014 • Grande novità per Ingegneri, Architetti e Geometri. A cura di Marco Agliata sono disponibili i moduli formativi predisposti per il corso sulla...Certificato di regolare esecuzione, serve per i lavori privati?04/06/2014 • Continua la nostra serie di post di chiarimento sul certificato di regolare esecuzione nell'ambito della direzione lavori. Dopo i quesiti...Riforma dei lavori pubblici, nero su bianco: ecco cosa vogliono i Tecnici04/06/2014 • In ambito di lavori pubblici la normativo italiana non garantisce niente: qualità, accessibilità, trasparenza, economicità. Niente. Con gli anni,...Sblocca Italia: il paese si libera dai lacci della burocrazia e riparte?03/06/2014 • Una nuova accelerazione per estrarre dalle sabbie mobili della burocrazia opere ed interventi bloccati da anni nel territorio italiano. Il messaggio...Certificato regolare esecuzione e polizza fideiussoria: 3 domande, 3 risposte28/05/2014 • La scorsa settimana è arrivata in Redazione una richiesta di chiarimento da un nostro lettore circa il certificato di regolare esecuzione (il c.d....Appalti Pa: alt ai requisiti troppo stringenti per i professionisti23/05/2014 • Stop alla richiesta vessatoria di requisiti di fatturato automatici per partecipare ai bandi per servizi di ingegneria e architettura banditi dalla...Professionisti: è il momento di aprire il mercato dei progetti della PA?08/05/2014 • Forse è giunto il momento di aprire il mercato permettendo ai liberi professionisti del settore tecnico di poter accedere con maggiore facilità alla...Direzione lavori, progettazione e collaudo: tutti i moduli sugli incarichi20/02/2014 • Curati dall'arch. Marco Agliata, libero professionista e apprezzato autore della Guida Essenziale alla Direzione Lavori e dei quaderni operativi, i...Affidamento incarichi di direzione lavori: la modulistica finalmente disponibile 31/01/2014 • È finalmente disponibile per tutti i lettori di Ediltecnico.it la modulistica completa per la redazione guidata dei contratti di affidamento...Direzione lavori: Cronoprogramma e Controllo dei costi in cantiere09/01/2014 • L'art. 40 del d.P.R. 207/2010 individua le caratteristiche e i contenuti del cronoprogramma definendolo come un "diagramma che rappresenta...	Condividi questo Articolo
Edilizia (1972)
Fiscalità (130)
Tutti i Mesi ottobre 2014 (77)
IVA agevolata al 4% in edilizia: arriva la doccia fredda
Banda larga negli edifici: dal luglio 2015 scatterà l’obbligo
Sostenibilità ambientale nelle costruzioni, ecco come puoi dire la tua
Iscriviti a Ediltecnico – Sconto di 10 € sui Volumi Tecnici Maggioli Editore5 7 6Bonus ristrutturazioni 2014: ecco i lavori che non richiedono permessi8 58 2335Ristrutturazione edifici storici: la può fare solo l’Architetto7 24 1994Decade l’obbligo del POS per i professionisti: il CNF lo certifica18 46 1323POS obbligatorio per Professionisti, niente sanzioni per chi non lo adotta14 23 900	andrea zaccaro: … ma se non è richiesto permesso del comune come ci si deve comportare con il condominio ?...
Raffaele: Il TerMus è già stato aggiornato ala versione 30. Pertanto utilizzando quella versione è possibile redigere...
enrica: Cara redazione, chi ha usufruito del bonus mobili per intero nel 2014 (cioè €10.000 di mobilio bonificati nel...
Filippo Ongaro: Sembrerebbe che non intendano aggiornarlo: https://europe.xclima.com/doce tpro/docetpro
Redazione Tecnica: Ecco un articolo in cui si parla di questo tema http://www.ediltecnico.it/2...
Renzo Piano: Andate, rischiate, sbagliate, tornate in ItaliaPubblicato in Newsil 23/10/2014 12:21 Luis Barragan: alla Biennale appuntamento con la modernità messicanaPubblicato in Architetturail 23/10/2014 10:02 Italian Liberty, il concorso fotograficoPubblicato in Architetturail 23/10/2014 09:47
Edifici alti nel Mondo: la pelle d'acciaio della Torre Abdi Ibrahim a IstanbulPubblicato in Progettazioneil 23/10/2014 10:06 Sisma ed elementi non strutturali: al SAIE, ISI incontra gli ingegneriPubblicato in Antisismicail 21/10/2014 11:09 Le città del futuro: le strategie di investimento per il benessere economico e ambientalePubblicato in Ediliziail 21/10/2014 09:53
Lotta al dissesto idrogeologico al centro dell'Agenda RenziPubblicato in Ambienteil Thu, 23 Oct 2014 12:00:01 GMT Demanio: riqualificazione e recupero immobili in 3 Comuni in LombardiaPubblicato in Demanioil Wed, 22 Oct 2014 12:00:01 GMT Ricostruzione nel territorio dell'Aquila: focus sui centri storiciPubblicato in Beni culturaliil Wed, 22 Oct 2014 12:00:01 GMT
Domotica: i migliori progetti premiati al KNX DayPubblicato in Cantieri e materialiil 23/10/2014 09:15 Pale gommate: JCB presenta la nuova Pala 457 Tier 4 FinalPubblicato in Macchine e Attrezzatureil 21/10/2014 11:39 Sistemi di fissaggio per l'edilizia: le soluzioni RivitPubblicato in Cantieri e materialiil 20/10/2014 10:34