Source: http://docplayer.pl/300394-Darlowo-farma-wiatrowa-polska-etap-iiia-i-iiib-srodowiskowy-i-spoleczny-plan-dzialania.html
Timestamp: 2017-03-28 04:41:09+00:00
Document Index: 124775619

Matched Legal Cases: ['art. 33', 'art. 54', 'art. 69', 'art. 69', 'art. 87', 'art. 18']

Darłowo Farma Wiatrowa, Polska - Etap IIIA i IIIB Środowiskowy i społeczny plan działania - PDF
Darłowo Farma Wiatrowa, Polska - Etap IIIA i IIIB Środowiskowy i społeczny plan działania
Download "Darłowo Farma Wiatrowa, Polska - Etap IIIA i IIIB Środowiskowy i społeczny plan działania"
1 Pękanino Wind Invest Sp. z o.o. i Gorzyca Wind Invest Sp. z o.o. (wspólnie zwane Spółkami projektu) obecnie sponsorują Etap IIIA i Etap IIIB (oba etapy zwane Projektem) przedsięwzięcia o nazwie Darłowo Wind Farm Energy Centre (DEC). DEC jest wieloetapowym przedsięwzięciem energetyki wiatrowej o całkowitej mocy zainstalowanej około 250MW, które znajduje się na zaawansowanym stopniu rozwoju, zlokalizowanye w gminie Sławno, w odległości od od 5km do 16km od Morza Bałtyckiego, w pobliżu miasta Darłowo, około 22 km na północny wschód od Koszalina, w północno zachodniej Polsce ( Darłowo ). Realizacja DEC prowadzona jest w trzech głównych etapach: Etap I, całkowita moc 80MW Etap II, całkowita moc 97,5MW Etap III, całkowita moc 74MW Etap III składa się z dwóch różnych faz, nazwanych Etap IIIA i Etap IIIB. Etap IIIA składa się z 16 turbin wiatrowych, o całkowitej mocy 24 MW i jest w całości prowadzony na terenie miasta Darłowo. Ten sektor jest obecnie eksploatowany. Jego budowa została rozpoczęta w lipcu 2013r. i zakończona w marcu 2014 r. Etap IIIB składa się z 20 turbin wiatrowych, o całkowitej mocy 50 MW i będzie się znajdować w obrębie miast Darłowo i Malechowo. Począwszy od kwietnia 2014, ta faza obecnie otrzymuje pozwolenia środowiskowe i oczekuje się, że budowa rozpocznie się w lipcu Dokument ten (szczególnie tabela 1.1) stanowi plan działania środowiskowego i społecznego (ESAP) dla projektu Darłowo Farma Wiatrowa Etap IIIA i IIIB określa działania wymagane, podstawę wymagań, czas wymagany dla działań oraz kryteriów dla ustalenia czy cel działania został pomyślnie osiągnięty. za realizację wszystkich działań jest identyfikowana i nadzorowana przez Spółki Projektu, które ustalą obowiązki dla wykonawców. Oczekuje się, że zostanie to osiągnięte przez wprowadzenie wymogów do umów o wykonawstwo i o podwykonawstwo, w których jest to możliwe, oraz przez bezpośrednią kontrolę i nadzór przez Spółkę Projektu w zależności od potrzeb. Niniejszy dokument może podlegać okresowej weryfikacji w trakcie realizacji projektu w oparciu o kontrolę wykonania określonych działań. 12 1 PR1: Środowiska i społeczna ocena zarządzania 1.1 Gdzie i kiedy to możliwe, oraz w celu zapewnienia, że oddziaływanie skumulowane projektów jest zarządzane w sposób zintegrowany dla całego projekty DEC, zapewnić, że stosowane normy środowiskowe i społeczne przyjęte dla funkcjonowania etapu IIIA i IIIB są realizowane na terenie całego projektu DEC w ujęciu operacyjnych kryteriów monitorowania i ograniczania ryzyka. Okresowa aktualizacja ESMP o wszelkie dodatkowe ograniczenia ryzyka w oparciu o bieżące działania monitorujące. Zapewnić wdrożenie środowiskowych i społecznych środków zarządzania określonych w dokumentacji projektowej. Rozwoju PR 1 praktyki. Firma Projektu z pomocą zewnętrznych konsultantów / firmy zarządzającej projektem. Zatwierdzenie wszystkich planów zarządzania wykonawcy przez Pękanino Wiatr Invest Sp. z o.o. i Gorzyca Wiatr Invest Sp. z o.o. Przygotowanie harmonogramu budowy ESMP. Sprawozdania roczne ze zgodności etapu IIIA i IIIB. Przygotowanie zintegrowanego Planu Działań ESMP do końca czerwca 2014 r.; Dostarczenie Kredytodawcom uaktualnioną ostateczną kopię Planu Działań ESMP w ciągu roku od uruchomienia farmy wiatrowej; Aktualizacja w raporcie rocznym. Monitorowanie wykonawców i podwykonawców w zakresie zgodności z wymogami korporacyjnymi w odniesieniu do rozwoju i wdrażania ESMP. 1.2 W przypadku, gdy wyniki oddziaływania poszczególnych turbin wiatrowych TURBINY WIATROWEJ nie zostały zdefiniowane w raportach lub spowodowały przekroczeń standardów, ESMP (po roku eksploatacji) będzie obejmować aktywne systemy obsługi turbin w ramach planu obsługi turbiny. Zapewnić wdrożenie działań z zakresu zarządzania środowiskowego i społecznego określonych w dokumentacji. Rozwoju PR 1 praktyki. Firma Projektu z pomocą zewnętrznych konsultantów / firmy zarządzającej projektem. Zatwierdzenie wszystkich planów zarządzania wykonawcy przez Pękanino Wiatr Invest Sp. z o.o. i Gorzyca Wiatr Invest Sp. z o.o. Plan zarządzania eksploatacją turbiny W razie potrzeby zapewnić projekt planu zarządzania eksploatacją turbiny w ciągu roku od oddania dla etapu IIIA; W razie potrzeby zapewnić projekt planu zarządzania eksploatacją turbiny w ciągu roku od oddania dla etapu IIIb; 23 1.3 Przedłożyć do u sprawozdanie w sprawie środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa (EHS) wykonywania, w tym statusu każdego elementu ESAP i aktualnego stanu zagadnień w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Zapewnić działania wynikające z OOŚ i umożliwić wdrożenie warunków wynikających z pozwolenia. Rozwoju PR1 Firma projektu Złożenie raportów w zakresie ochrony środowiska i, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z określonym harmonogramem Raporty kwartalne należy składać w trakcie budowy. Roczne raporty składać w trakcie eksploatacji w ciągu sześciu tygodni po zakończeniu roku 1.4 Wyznaczyć przedstawiciela do kontaktów ze społeczeństwem (CLO) z odpowiednimi umiejętności i kwalifikacjami. Działania powinny być dostosowane do SEP Do nawiązania bieżącej współpracy z lokalną społecznością i władzami, w celu analizowania tej współpracy i aktualizowania informacji oraz przekazywania praktycznych wskazówek dla zespołu zarządzającego projektem Rozwoju PR 1 Rozwoju PR 10 Powołanie przedstawiciela do kontaktów ze społeczeństwem(clo) Przed zamknięciem finansowym. 1.5 Złożyć stosowne wnioski, uzyskać pozwolenia i przestrzegać wymogów i Zapewnić zgodność z przepisami krajowymi Polskie prawo Rozwoju PR1 Sprawozdanie do u o stanie pozwolenia na budowę. Przed rozpoczęciem działania wymagającego pozwolenia / zezwolenia. Konsultanci u powiadomieni o etapie na jakim jest uzyskiwanie pozwolenia 1.6 Opracować system zarządzania ochroną środowiska i zdrowia (EHMS) zgodnie z wymogami ISO, tj. ISO9001 i ISO14001, które mają być stosowane przy budowie etapu IIIB i funkcjonowania całego projektu DEC. Monitorować przestrzeganie przez wszelkich wykonawców i podwykonawców wymogów korporacyjnych w zakresie rozwoju i wdrażania akredytowanych systemów zarządzania ISO. Promować ochronę środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa w organizacji i działać zgodnie z najlepszymi międzynarodowymi praktykami. Dokumentować role i obowiązki spółki Projektu /spółce dominującej i stron trzecich Rozwoju PR 1. praktyki. z pomocą zewnętrznych konsultantów / firmy zarządzającej projektem. Dokumentowanie działań na rzecz rozwoju i wdrażania systemu EHMS do końca 2014 r. Przygotowanie systemu EHMS przed zamknięciem finansowania dla etapu IIIA Przygotowanie systemu EHMS przed rozpoczęciem budowy etapu IIIB 1.7 Wprowadzić klauzule do umów wykonawców, w miarę możliwości, na zgodność z wymogami UE. Zapewnić jednolite przyjęcie międzynarodowych standardów ochrony środowiska, zdrowia, bezpieczeństwa i norm społecznych przez wszystkie strony Rozwoju PR, UE, ILO. / ewentualnie minimalne koszty prawne Dokumentowanie międzynarodowych zobowiązań umownych w zakresie ochrony środowiska, zdrowia, W trakcie realizacji od rozpoczęcia budowy na czas trwania pożyczki. 34 zaangażowane w projekt bezpieczeństwa i norm społecznych w ramach umów z wykonawcami 1.8 Przeprowadzić kontrole kwartalne u wykonawców pod kątem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BHP). Sprawozdania na temat wykonywania do ego u Rozwoju co sześć miesięcy w trakcie budowy,częstotliwość sprawozdań powinna być zwiększona w przypadku istotnych wydarzeń / incydentów na budowie. Zapewnić przyjęcie przez wykonawcę wymogów UE dotyczących bhp Polskie prawo Rozwoju Budżet wymagany do monitorowania wykonawcy pod kątem BHP Przez cały czas budowy Sprawozdanie dostępne i przedstawione EBOR w ramach raportu rocznego. 1.9 Stworzyć i wprowadzić procedurę zgłaszania wypadków obejmująca zapisy na temat corocznej kontroli, wypadków i zdarzeń. Procedura musi być nadrzędna, unikalna i zintegrowana dla całego Projektu DEC i wszystkich wykonawców na placu budowy. Ustanowić procedurę zgłaszania wypadków BHP. Rozwoju PR1 Polskie prawo Wykonawca EPC Miesięczne raporty na temat zgodności projektu z przepisami BHP. Przed / W okresie budowy. Budowa jest rozpoczęta. Obowiązkiem prawnym wykonawców jest zgłaszanie wypadków na budowie. Wszelkie wypadki są odnotowywane w raporcie tygodniowym DEC zapewni wystarczającą ilość personelu do zarządzania ochroną środowiska, BHP oraz wpływ społeczny całego projektu DEC. Zapewnić odpowiednią zdolność organizacyjną i kompetencje Rozwoju PR 1 Pismo powołujące kierownika ds. BHP w ciągu sześciu miesięcy od zamknięcia finansowego i 3 miesiące przed rozpoczęciem mobilizacji do prowadzenia robót na budowie. 2 PR2: Warunki pracy 2.1 Opracować i przyjąć politykę zasobów ludzkich oraz system zarządzania zasobami ludzkimi obejmujący wszystkich pracowników, wykonawców i podwykonawców, włączając (jednakże nie ograniczając): podejście do zarządzania pracownikami zarządzanie relacjami pracowników dostęp do organizacji pracowniczych warunki pracy i zatrudnienia W celu zapewnienia zarządzania siłą roboczą zgodnie z wymogami EBOR, w tym zapobiegania pracy dzieci i pracy przymusowej, tolerancji stowarzyszeń pracowniczych, zasad polityki oszczędności i zachęty do niedyskryminacji Rozwoju PR 2 Rozwój polityki personalnej Polityki/ Procedury HR rozwinięte i złożone do EBRD do przeglądu Składanie sprawodzań do u o głównych zmianach w politykach/ procedurach HR Rozwinięte polityki HR zaadaptowane do dalszych prac budowlanych Polityki/ Procedury wykonawcy przejrzane i zatwierdzone: przed przystąpieniem do pracy na miejscu Polityka HR wdrożona w zakresie robót budowlanych i eksploatacji 45 prawa pracy dzieci i polityka pracy przymusowej równe możliwości i brak dyskryminacji Zapewnienie nadzoru nad politykami/ procedurami wykonawcy Dostęp wszystkich pracowników do procedur/ polityk w ich językach 2.2 Utrzymać formalny mechanizm rozpatrywania skarg pracowników i wykonawców oraz rozpowszechnianie informacji o jego wykorzystaniu przez pracowników, w języku (-ach) pracowników. Zapewnić możliwość zgłaszania uwag przez pracowników oraz przejrzysty, spójny mechanizm zmian. 2.3 Opracować lokalną strategię treści. Zminimalizować napływ osób w wyniku realizacji projektu, przy zachowaniu braku dyskryminacji w rekrutacji. 2.4 Dokumentować strategię i zasady dotyczące zakwaterowania pracowników Spółki projektu. W razie potrzeby sprawdzić istniejące i proponowane zakwaterowanie w stosunku do strategii i aktualizacji planów. 2.5 Opracowany i zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy OHSAS i obowiązujący w Polsce Plan BHP, oraz systemy monitorowania i zarządzania, które obejmą wszystkie aspekty działania Projektu DEC. System powinien pokrywać: Kontrola i analiza zagrożeń specyficznych do poszczególnych prac i zadań Wymagania dotyczące Środków Ochrony Standaryzować zakwaterowanie zapewnione dla pracowników zatrudnionych przez Spółkę projektu i wykonawców. Zminimalizować skutki napływu siły roboczej. Zminimalizować ryzyko wystąpienia wypadków i incydentów Rozwoju PR 2 Rozwoju PR 2 Rozwoju PR 2 Rozwoju PR 2 5 Składanie sprawozdań do banku na temat stanu (zaawansowania) analiz polityki wykonawcy Polityki/ Procedury HR zapewnione w językach pracowników Opracowanie / przyjęcie mechanizmu rozpoznawania skarg pracowników. i wykonawcy EPC i wykonawcy EPC Przyjęcie Lokalnej Strategii Treści i przekazanie jej do podwykonawców. Strategia zakwaterowania przekazana wykonawcom. Plan BHP przyjęty i przekazany wykonawcom. Raport do EBRD o stanie rozwoju prac nad planem BHP zwierające czas pracy, czas pracy utracony na incydenty, główne wypadki, wypadki Przed przystąpieniem do dalszych prac budowlanych Raport kwartalny do EBOiR w sprawie skarg i uchwał proponowanych Przed przystąpieniem do naboru ekipy budowlanej. Przed przystąpieniem do budowy każdego przyszłego zakwaterowania lub w przypadku zakwaterowania przez Spółkę projektu siły roboczej na terenie projektu Niezwłocznie Zatwierdzony i wdrożony plan/y w zakresie budowy I eksploatacji6 Indywidualnej oraz mechanizmów egzekwowania prawa Wyznaczenie i egzekwowanie podziału na strefy dla palących i niepalących Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa dla całego personelu w ich językach Przegląd planów BHP wykonawców i wprowadzenie standardów pod kontem spełnienia wymagań spółki projektowej śmiertelne (włączając działania podejmowane w reakcji na wypadki)- zwierając osobne i połączone dane wykonawcy Nadzór nad rozwojem/ wdrożeniem planów BHP w firmach wykonawców, w tym obowiązkowe raportowanie do spółki projektowej Prowadzenie dokumentacji włączając całkowity czas pracy, czas pracy utracony na wypadki/incydenty, ich opis, leczenie, wypadki śmiertelne Instruktaż stanowiskowy w zakresie informacji na temat zagrożeń, zapobiegania wypadkom przy pracy itp. Identyczny zintegrowany dokument musi być stosowany przez wszystkie strony zaangażowane w proces budowy i eksploatacji Projektu. 2.6 Kontrole łańcucha dostaw pod kątem elementów niskich kosztów pracy i wszystkich innych wpływających na ryzyko dostawcy. Zapobiegać pracy dzieci lub pracy przymusowej w łańcuchu dostaw. Rozwoju PR 2 Kontrole łańcucha dostaw zakończone i przedstawione owi Pierwsza kontrola w pierwszym kwartale po rozpoczęciu budowy Drugi audyt w pierwszym kwartale po rozpoczęciu eksploatacji 3 PR3: Zapobieganie i ograniczanie zanieczyszczenia 3.1 Zintegrować i utrzymać środki łagodzące określone w budowlanym ESMP w polityce Wykonawcy i metodologii jego działania. Promować ochronę środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa w organizacji oraz postępować podwykonawca EPC Plany i metodologia pracy wykonawców w zakresie realizacji Przed przystąpieniem do budowy. 67 zgodnie z najlepszymi praktykami międzynarodowymi. Rozwoju PR 3. praktyki. działań łagodzących. Polskie prawo 3.2 Opracować plan monitorowania hałasu zgodnie z warunkami eksploatacji określonymi w pozwoleniu środowiskowym dla projektu. Plany monitorowania hałasu mogą być aktualizowane na podstawie wyników mechanizmu rozpatrywania skarg. Zastosować dodatkowe środki łagodzące w razie takiego wymogu po monitorowaniu, jeśli jest to niezbędne i określone w EMP. Upewnić się że nie powoduje niedopuszczalnego poziomu zakłóceń dla mieszkańców. Rozwoju PR 3. Polskie prawo / zewnętrzni konsultanci Złożenie sprawozdań do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie i do u w celu weryfikacji przez strony trzecie Zatwierdzenie przez RDOŚ w Szczecinie. Po wydaniu pozwoleń środowiskowych. Może być aktualizowane w oparciu o wyniki procedury składania skarg 4 PR4: Zdrowie społeczności i bezpieczeństwo 4.1 Wdrażanie bezpiecznych praktyk w trakcie budowy, aby zminimalizować potencjalne skutki na społeczności lokalne w trakcie budowy obejmuje: - pojazdy budowlane, aby utrzymać dostęp do dróg i stosować się do ograniczeń prędkości tablice informacyjne na temat zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego i informacje kontaktowe w nagłych wypadkach należy udostępnić w miejscu farmy wiatrowej. Promowanie dobrych praktyk w trakcie budowy oraz w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa społeczności lokalnych. praktyki. Rozwoju PR 4 Polskie prawo sprawozdanie i powodzenia realizacji działań określonych. W trakcie budowy. W trakcie działania materiałów niebezpiecznych i odpadów składowanych na miejscu, aby zapobiec ich oddziaływania na społeczność 4.1 Wdrażanie bezpiecznych praktyk w trakcie budowy, aby zminimalizować potencjalne skutki na społeczności lokalne w trakcie budowy obejmuje: sprzęt budowlany może poruszać się z ograniczoną prędkością tylko po uzgodnionych drogach dojazdowych Promowanie dobrych praktyk w trakcie budowy oraz w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa społeczności lokalnych. praktyki. Rozwoju PR 4 Forma projektowa Sukcesywna realizacja powodzenia określonych działań. W trakcie budowy. W trakcie działania 78 Tablice informacyjne na temat zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego z informacjami kontaktowymi dla nagłych wypadków należy umiejscowić na terenie farmy wiatrowej.. Polskie prawo Składowanie niebezpiecznych materiałów i odpadów w określonym miejscu, aby zapobiec ekspozycji tych substancji dla społeczności Obszary z urządzeniami wysokiego napięcia powinny być dobrze ogrodzone aby uniemożliwić niekontrolowany dostęp. Karta bezpieczeństwa Turbiny Wiatrowej powinna być przestrzegana w każdym przypadku. 4.2 Rozwinąć Zintegrowany Plan Gotowości i Reagowania (EPRP) dla całego projektu DEC, w porozumieniu z wykonawcami, podwykonawcami, dostawcami usług lokalnych i władz gminnych. Należy być przygotowanym na niespodziewane przypadki Rozwoju PR 4 EPRP udostępniony Pożyczkodawcomm włączając konsultowane szczegóły Przed dokonaniem zamknięcia finansowego 4.3 Okresowe spotkania dające informacje zwrotną mające na celu podnoszenie świadomości o potencjalnych i faktycznych skutkach zdrowotnych dla osób mieszkających w pobliżu farm wiatrowych a w szczególności projektu. Budowanie lepszego porozumienia wśród społeczności lokalnych. Większego zrozumienia dla projektu firmy wokół określonych zagrożeń dla grup i wspólnot europejskich. praktyki w asyście zewnętrznych konsultantów Protokoły sesji Pierwsze sesje można łączyć z formalnymi spotkaniami (w sposób opisany w SEP) Kolejne sesje powinny odbywać się według potrzeb wspólnoty, nie rzadziej niż raz na dwa lata. 4.4 Opracowanie i wykonanie kodeksu postępowania, który jest częścią umowy pracowników, zawiera, ale nie ogranicza się do zasad współdziałania z lokalnymi społecznościami aby uniknąć konfliktów z mieszkańcami i innych problemów. Musi mieć zastosowanie również do wykonawców. Zapobiegać konfliktom pomiędzy pracownikami a społecznością lokalną Rozwoju PR 4 praktyki Kodeks postępowania opracowany i wprowadzony Brak poważnych incydentów pomiędzy pracownikami a społecznościami lokalnymi Przed przystąpieniem do dalszych prac budowlanych Raportowanie do 89 u wszelkich zdarzeń 4.5 Przeprowadzić Due Diligence dla wszystkich pracowników ochrony aby upewnić się że wszyscy mają odpowiednie licencje, doświadczenie i trening, albo przeprowadzić równoważne Due Diligence wykonawcy usługi ochrony. Zapobiegać konfliktom pomiędzy pracownikami ochrony i lokalną społecznością Zapobiegać potencjalnym łamaniom praw człowieka poprzez pracowników ochrony Rozwoju PR 4 praktyki Przeporwadzone I udokumentowane Due diligence Raportowanie do u wszelkich zdarzeń z udziałem pracowników ochrony Przed przystąpieniem do dalszych prac budowlanych 5 PR5: Nabycie gruntów oraz przymusowe przesiedlenia 5.1 Prowadzenia szkolenia na temat międzynarodowych dobrych praktyk w realizacji projektu związanego z pozyskaniem gruntów dla projektu- pracowników firm bezpośrednio zaangażowanych w negocjacje z właścicielami gruntów. Upewnić się, że członkowie personelu biorącego udział w poufnych negocjacjach wyposażeni są w niezbędne umiejętności do wykonywania pracy. Rozwoju PR 1 Praktyki w asyście zewnętrznych konsultantów Plan szkoleń z kompletowaniem podpisów Przed przystąpieniem do dalszych negocjacji 5.2 Opracowanie i ujawnianie źródeł utrzymania konserwacji ram (Livelihoods Restoration Framework- LRF) włączając mechanizm rozpoznawania skarg. Upewnić się że LRF obejmuje niepieniężną rekompensatę (jak np. szkolenia ) jak również podstawową rekompensatę za przejęte grunty i prawa dostępu. LRF powinno zawierać rozważenie poszerzenia niepieniężnych wskaźników co do szerszej grupy (nie tylko dotkniętych stron) Opracowanie ram stawek rekompensaty i pakietów poprzez konsultacje z dotkniętymi właścicielami gruntów. Do opracowania projektu zasad nabywania gruntów spółki, ram regulacyjnych, wykonywania czynności i harmonogramu, a także dokumentacji i nadzoru. Dać dotkniętym osobom możliwość uczestniczenia w negocjacjach pakietów odszkodowań, praw do rekompensaty i innych środków rekompensaty jak pomoc przy przesiedleniu i dogodność miejsca przesiedlenia jeśli takowe zostało wybrane i proponowany czas. Rozwoju PR 5 w asyście zewnętrznych konsultantów LRF, nabywanie ziemi, mechanizm skarg dzielony z bankiem i ujawniony opinii publicznej. Natychmiast 5.3 Jako część LFR, identyfikacja szczególnie narażonych grup i określenie wymaganej pomocy i Aby uniknąć wpływu mechanizmu przejęcia gruntu na słabsze grupy. z pomocą SEP zaktualizować do najbardziej narażonych Natychmiast 910 grup. środków wpływających na proces przywracania. Rozwoju PR 5 zewnętrznych konsultantów Szczególne środki dla podatnych grup włączone w LRF 5.5 Analiza luk w procesie pozyskiwania gruntów i wypłacie odszkodowań prowadzonym zgodnie z programem rekompensat (LRF). Wdrożyć działania wykorzystujące wyniki tej analizy, w tym wypłacić rekompensaty pienieżne, tam gdzie są należne. Aby złagodzić skutki ekonomicznej wydajności na stopniu dotknięte tym problemem Rozwoju PR 5 z pomocą konsultantów zewnętrznych dla analiz luki Analiza luki przedłożona do u Zakończenie kontroli w banku. Przed przystąpieniem do dalszej budowy 6 PR6: Ochrona różnorodności biologicznej i zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi 6.1 Dodatkowe oceny dotyczące regulacji siedliskowych(hra), aby określić, czy każdy obszar może mieć wpływ na integralność cech kwalifikujących się do obszarów Natura 2000 w obszarze Projektu wpływu negatywnych skutków. Obejmuje to recykling Matrix HRA (etap 1), a następnie odpowiedniej oceny (etap 2), jeśli badania przesiewowe wskazują, że konieczna jest dalsza ocena. Projekt podlega ocenie związanej z dyrektywą Siedliskową. Niemniej jednak, badania dodatkowe zalecane są do spełnienia wymogów dotyczących najlepszych praktyk międzynarodowych i zapewnienia, że ocena jest wykonana z całego obszaru wpływów. Rozwoju PR 6 Dyrektywa Siedliskowa Dyrektywa EIA HRA badania przesiewowe Matrix (etap 1) i ocena kolejnych właściwych (etap 2) jeżeli badanie wskazuje, że jest to konieczne. Przed rozpoczęciem budowy HRA jest do rozważenia skumulowanych skutków etapu IIIA i IIIB oraz z etapów I, II Centrum Energii Darłowo i innych istniejących i planowanych farm wiatrowych terenów w obszarze Projektu wpływów. 6.2 Poniższe środki kontroli mają być podjęte w odniesieniu do ptaków: przeprowadzenie kontroli dla etapu IIIB w okresach migracji (marzec / kwiecień i od sierpnia do października) o dostarczenie aktualnych informacji na temat działalności lotu ptaków na obszarze projektu. Jeśli to możliwe, koordynowanie tych badań z ankiety przeprowadzane dla etapui i II w celu oceny Uzyskać krajowe pozwolenia oraz spełniać najlepsze międzynarodowe praktyki. Zminimalizować wpływ projektu na gatunki ptaków. Rozwoju PR 6 Polskie prawo Dyrektywa Bird Dyrektywa EIA / operator dla farm wiatrowych (konserwacja i obsługa odbywa się przez stronę trzecią) Monitoring ptaków, sprawozdanie z każdego okresu objętego badaniem. Szczegółowy zakres obmiaru i monitoringu zostanie uzgodniony i zatwierdzony przed rozpoczęciem prac budowlanych. Operacyjny prace badawcze, które mają być dostarczone w ramach raportu kwartalnego do ego u Odbudowyy i Rozwoju. 1011 ryzyka kolizji. Przeprowadzenie obmiaru (zakres zostanie zdefiniowany i uzgodniony) dla ptaków w czasie rozrodu w celu oceny skutków utraty siedlisk i zakłóceń podczas realizacji etapów IIIA i IIIB Ornitolog przeprowadza wizyty kontrolne w trakcie eksploatacji farmy wiatrowej, zgodnie z terminami określonymi w pozwoleniu środowiskowym dla etapu IIIA oraz, w razie potrzeby, do etapuiiib. Skupić się na gatunkach monitorowanych, które są kwalifikowane w Przybrzeżne Wody Bałtyku SPA (PLB990002) kwalifikujących gatunki ptaków w Dolinie Wieprzy i Studnicy SAC (PLH220038) i derkacza, orlika krzykliwego i bielika w Dolina Grabowej SCI (PLH ). Plan monitorowania należy uwzględnić zarówno dla poszczególnych etapów budowy i eksploatacji do monitorowania potencjalnego wpływu na ogół gatunków ptaków zamieszkujących dany obszar geograficzny Serie planów monitorowania powinny być dostępne dla innych farm wiatrowych zlokalizowanych w okolicach witryny (o ile informacje o farmach są publicznie dostępne). Wszelkie istotne wyniki tych badań powinny zostać poddane przeglądowi w celu bardziej niezawodnego zrozumienie ryzyka i odpowiednio bardziej efektywnego sposobu wpływu. Plan monitorowania powinien określić środki zarządzania, które będą stosowane w przypadku nowych oddziaływań na ptaki. Może to obejmować między innymi: zmiany do funkcjonowania turbiny wiatrowej np. regulacja obrotów przyspieszenie w sprawozdania z monitoringu ptaków, które mają być wysłane do zainteresowanych stron i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, zgodnie z warunkami środowiskowymi. 1112 trudnych okresach dla niektórych obszarów farmy wiatrowej, i/lub. Ograniczenie (wyłączenie); wiąże się to z przerwaniem pracy dla poszczególnych turbin wiatrowych podczas okresów wysokiego ryzyka (najbardziej prawdopodobne podczas migracji i w pewnych warunkach pogodowych, np. przy słabej widoczności) Jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne możliwości, oraz przynajmniej dla jednego obmiaru, metodyka monitoringu ptactwa powinna zawierać użycie radaru (jako jednego z narzędzi) dla przedmiotowego programu monitoringu. Działania muszą być przeprowadzone przez niezależny zespół włączający ornitologa/chiropterologa oraz zaopiniowane i zatwierdzone przez niezależnego eksperta. Zobacz także mierniki w punkcie Poniższe środki kontroli mają być podjęte w odniesieniu do nietoperzy: Przeprowadzenie ankiety monitorującej BAT dla etapu IIIb Identyfikacja kryjówek nietoperzy (pipistrelle, mroczek późny i borowiec nietoperzy) w okresie lęgowym w celu zidentyfikowania miejsc opieki w zakresie projektu i wszelkie kryjówki, które są narażone na etapach IIIA i IIIB, zarówno sam jak iw połączeniu z innymi farm wiatrowych w ramach projektu obszar oddziaływania. Monitorowanie aktywności akustycznej do oceny ogólnej i obfitość nietoperzy być kontynuowane po zakończeniu budowy, stosując te same metody, jak przy badaniach przeprowadzonych w 2012/2013. Aby zminimalizować możliwy wpływ projektu na gatunki nietoperzy. Rozwoju PR 6 Polskie Prawo Dyrektywa Siedliskowa Dyrektywa EIA EUROBATS / operator farmy wiatrowej (utrzymanie i obsługa odbywa się przez osobę trzecią) Przed-budowlane sprawozdania z oceny ryzyka nietoperzy z środków łagodzących, w miarę potrzeb. Przepis rocznego monitoringu raporty monitoringu operacyjnego. Jeśli to konieczne, zaktualizowany plan zarządzania działanie turbiny, które należy dostarczyć. Szczegółowy zakres praz i monitoringu zostanie ustalony i uzgodniony przed rozpoczęciem prac budowlanych. Po rozpoczęciu pracy, badania operacyjne muszą być dostarczone w ramach raportu kwartalnego do EBOiR. corocznej aktualizacji planu zarządzania pracy turbiny, w miarę potrzeb. 1213 Wszystkie metodologie monitorowanianietoperzy powinny korzystać (ale nie wyłącznie) z radarów w ramach programu monitoringu. Działania muszą być przeprowadzone przez niezależny zespół ornitologów i zbadane oraz zatwierdzone poprzez niezależnego eksperta. Niezależny Ekspert ds. nietoperzy ustala i nadzoruje program monitoringu śmiertelności nietoperzy, ze specjalistycznym treningiem w celu umożliwienia personelowi operacyjnemu monitorowania padliny. Dane z monitoringu nietoperzy podlegają przeglądowi przez niezależnego eksperta, a w przypadku, wysokiego wskaźnika śmiertelności nietoperzy są określone, dodatkowe środki łagodzące oraz plan zarządzania operacyjnego turbiny. Jeśli wymagane będą to między innymi: - Zmiana prędkość wiatru przy jakiej włącza się turbina od jednej godziny przed zachodem słońca do godziny po wschodzie słońca od maja do września;- Określenie progu, w którym prędkość wirnika turbiny jest zmniejszona; i / lub- Możliwość wyłączenia turbiny w określonych warunkach meteorologicznych, aby zminimalizować możliwy wpływ na nietoperze. 6.4 Opracowanie "planu odbudowy siedlisk", jak również wszelkich środków łagodzących wynikających z wdrożenia EMP. Przeglądu postępów w planie w raportach półrocznych. Aby powrócić siedliska przyrodniczych do stanu pierwotnego miały miejsce roboty budowlane. Rozwoju PR6 Prawo krajowe Dyrektywa EC Opracowane plany. Zminimalizowane usuwania roślinności naturalnej. Wznowienie roślinnośći ziemi. Kwartalne raporty kontrolne przewidziane przez budowę w ramach projektu EHS raportów zgodności. Kwartalna zmiana w raporcie EHS. 1314 6.5 Rehabilitacja obejmuje w miarę możliwości ulepszenie obszarów siedliska poza farmą wiatrową dla nietoperzy oraz kluczowych gatunków ptaków, takich jak orlik krzykliwy, orzeł bielik, bocian i żuraw, a także gęsi i innego dzikiego ptactwa. Działania zarządzania siedliskiem jak wskazano w sekcji łagodzenia OOŚ obejmuje środki, takie jak koszenie trawy łąki w pobliżu terenów lęgowych orła. Powinno to być przeprowadzone za pomocą metod, które minimalizują ryzyko dla gadów. Dla przyciągnięcia nietoperzy i ptaków z obszarów wiatrowych, na przykład w celu zmniejszenia ryzyka kolizji. Rozwoju PR6 Prawo krajowe Dyrektywa EC / operator farm wiatrowych (konserwacja i obsługa odbywa się przez stronę trzecią) Rozwinięte plany sadzenia. Udane wykorzystanie przez ptaki ulepszonego obszaru (do zbierana z monitoringu ptaków w punkcie 6.2) Kwartalna zmiana w raporcie EHS. Kwartalne raporty kontrolne przewidziane przez budowę w ramach projektu EHS raportów zgodności. PR8 Dziedzictwo kulturowe 8.1 Opracować procedurę szansy znalezienia uchybień w trakcie budowy Szkolić pracowników podczas wdrażania procedury W celu zapewnienia, że wszelkie znaleziska archeologiczne zostaną zachowane podczas procesu budowlanego. Rozwoju PR 8 Szansa znaleziona Procedura przyjęta Pracownicy przeszkoleni w zakresie wdrażania Przed przystąpieniem do dalszej budowy. 8.2 Włączenie obawy społeczności wokół istniejących dziedzictw kulturowych (np. kościoły), jeśli są zgłaszane podczas początkowego poziomu (wieś i gmina) na poziomie konsultacji do zintegrowanych systemów zarządzania. Aby zminimalizować wpływ i skarg społeczności na dziedzictwa kulturowe Rozwoju PR 8 Systemy zarządzania aktualizowane, jeśli dotyczą. Jak i kiedy pojawiają się wątpliwości. PR10 Ujawnienie informacji i angażowania interesariuszy 10.1 Aktualizować SEP w porozumieniu z wszystkimi społecznościami w obrębie 3 km od projektu i wraz z danymi przedstawicielami społeczności. Aby utrzymać dobrą zaangażowania interesariuszy i strukturę do wymiany informacji ze społeczeństwem. Rozwoju PR 10 Aktualizacja SEP. SEP przedsyawiony owi Pierwsza aktualizacja przed zamknięciem finansowym. Kolejne aktualizacje w regularnych odstępach czasu przez budowę i eksploatację Wdrożenia planu zaangażowania interesariuszy, w tym natychmiastowego zaangażowania Aby utrzymać dobre zaangażowanie interesariuszy i strukturę do Sprawozdanie z działalności u, w Natychmiastowe wprowadzenie wdrażania 1415 interesariuszy i mechanizmu interesariuszy skarg. W ramach SEP prowadzić rejestr komunikacji zewnętrznej, w tym protokołów spotkań z zainteresowanymi stronami. wymiany informacji ze społeczeństwem. Rozwoju PR 10 tym ujawnienie informacji. Zgłoszenie do u wszystkich otrzymanych skarg jak i adresowanych rozwiązań. Kontunuuacja w trakcie budowy i eksploatacji. Opracować stronę internetową projektu, która ma być używana do ujawniania informacji o projekcie i dokumentacji, np. SEP i związanych z nim dokumenty. Aby wygenerować dostępny kanał ujawnienia informacji i sprzężenie zwrotne. Rozwoju PR 10 Strona internetowa projektu tworzone i rozpowszechniane do zainteresowanych stron i u. Przed dokonaniem zamknięcia finansowego SEP zaktualizowana o link Ujawnić plan CI/CSR- Wspólnotową inwestycję/ Społeczną odpowiedzialność w Bizesie, plan przedstawiający w skrócie zasady projektu, kryteria wybierania CI, udział CSR, niedawną działalność oraz jej beneficjentów Przejrzystość wokół inicjatyw CI / CSR. praktyki Plan CI/CSR ujawniony na stonie projektu Natychmiastowo 10.4 Publikuje raport społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CSR). Usprawnienie komunikacji z zainteresowanymi stronami Rozwoju PR 10 rekomendacja i zewnętrzne wsparcie jeśli wymagane Raport CSR opublikowany Koniec roku finansowego lata Najlepsza praktyka 10.5 Wzmocnić i utrzymać świadomości lokalnych władz samorządowych dotyczących problemów planu zagospodarowania przestrzennego w Darłowie i Malechowie. Przewidujemy pewne obawy interesariuszy lub skargi, które mogą mieć wpływ na stosunki z interesariuszami projektu i dają powody do obaw odnośnie projektu. Najlepsza praktyka Zgłoszenie do u o odpowiednim zainteresowaniu interesariuszy, działaniach, i konsekwencjach dla projektu. W trakcie budowy i eksploatacji. 1516 16 Pokazać jeszcze
Wstępny Plan Działań Środowiskowo-Społecznych (ESAP) Farma Wiatrowa Zielona/Dębsk, Polska Nr Działanie Korzyści/ Działania ogólne 1. Polenergia wdroży korporacyjny Plan Dzialań Środowiskowo- Społecznych Bardziej szczegółowo Wstępny Plan Działań Środowiskowo-Społecznych (ESAP) Farmy Wiatrowe Grabowo, Mycielin i Piekło, Polska. Wymóg prawny/najlepsza praktyka
Wstępny Plan Działań Środowiskowo-Społecznych (ESAP) Farmy Wiatrowe Grabowo, Mycielin i Piekło, Polska Nr Działanie Korzyści/ Działania ogólne 1. Polenergia wdroży korporacyjny Plan Dzialań Środowiskowo- Bardziej szczegółowo Ryzyko środowiskowe, zobowiązania /korzyści. Wymagania prawne/najlepsza praktyka. Raportowanie do pożyczkodawcy. Wymagania EBRD
Środowiskowo-społeczny plan Roczny raport do Pożyczkodawców Potrzeba ujawnienia informacji Pożyczkodawcy w celu pokazania zgodności z Planem Działań oraz aktualnego stanu w odniesieniu do kwestii środowiskowych, Bardziej szczegółowo Plan działań środowiskowych i społecznych Farma Wiatrowa Korsze Polska
Plan środowiskowych i społecznych Farma Wiatrowa Korsze Polska Przygotowany dla: EDP Renewables Polska Sp. z o.o. Przygotowany przez: ENVIRON Poland Sp. z o.o. Warszawa, Polska Data: styczeń 2012 r. Numer Bardziej szczegółowo POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW
Wykorzystanie elementów systemu EMAS w SZŚ według ISO 14001:2015 dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Agenda Elementy SZŚ według EMAS (Rozporządzenie UE 1221/2009) i odpowiadające im Bardziej szczegółowo Akredytacja do celów rozporządzenia nr 402/2013. Krzysztof Woźniak
Akredytacja do celów rozporządzenia nr 402/2013 Krzysztof Woźniak Rozporządzenie Komisji (UE) nr 402/2013 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej Bardziej szczegółowo V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska
Forum ISO 14000 INEM Polska Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Wymagania norm: ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001 dotyczące dostawców i podwykonawców. Szczyrk, 24 27. 09. 2006r. Maciej Kostrzanowski Bardziej szczegółowo Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r.
VI Konferencja nt. systemów zarządzania w energetyce Nowe Czarnowo Świnoujście, 21-23 X 2008 Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne Grzegorz Ścibisz Łańcuch dostaw DOSTAWCA Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku
ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Na podstawie art. Bardziej szczegółowo Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym w Końskich
Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 11/XLI/14 z dnia 30 grudnia 2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 8/IX/14 z dnia 30 grudnia 2014r. Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym Bardziej szczegółowo POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA
POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa. Art. Bardziej szczegółowo Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA
Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu Bardziej szczegółowo Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach ochrony
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach Bardziej szczegółowo ISO 14000 w przedsiębiorstwie
ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5 Bardziej szczegółowo Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu
Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Postanowienia ogólne 1 1. Kontrolę zarządczą w PUP stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia Bardziej szczegółowo Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej
Załącznik nr 2 do Zasad kontroli zarządczej w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz zobowiązania kierowników tych jednostek do ich stosowania Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej Ocena Środowisko Bardziej szczegółowo Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata
załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/198/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Tczewa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 36/2016 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 22 marca 2016 r.
ZARZĄDZENIE NR 36/2016 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury dokonywania samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. Na podstawie art. 33 Bardziej szczegółowo Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 2014-2020 Podstawy prawne art. 54 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich Bardziej szczegółowo Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem
Ewa Szczepańska Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Warszawa, dnia 9 kwietnia 2013 r. Agenda Definicje Wytyczne dla zarządzania projektami Wytyczne dla zarządzania ryzykiem Miejsce ryzyka w zarządzaniu Bardziej szczegółowo Terminal Kontenerowy, Gdańsk, Poland. Plan działań środowiskowych i społecznych. Klient: DCT Gdańsk S.A. Maj 2014
Terminal Kontenerowy, Gdańsk, Poland Plan środowiskowych i społecznych Klient: DCT Gdańsk S.A. Maj 2014 Spis treści Rozdział Strona 1. Wstęp 3 2. ESAP 3 Tabele Tabela 2-1 DCT 2 Plan środowiskowych i społecznych Bardziej szczegółowo SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju.
SZKOLENIE 2 Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. FAMED Żywiec S.A. Dokumentacja Systemu Zarządzania zgodnego z PN-EN ISO Bardziej szczegółowo Juan Pablo Concari Anzuola
PREZENTACJA METODOLOGII WDRAŻANIA CERTYFIKATÓW I ROZWIĄZAŃ STOSOWANYCH W RAMACH CSR I EFR W HISZPAŃSKICH FIRMACH I INSTYTUCJACH Juan Pablo Concari Anzuola Spis ogólny A. PODSTAWOWE ZASADY SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI Bardziej szczegółowo SKZ System Kontroli Zarządczej
SKZ System Kontroli Zarządczej KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z Bardziej szczegółowo Instrument finansowy LIFE+ na rzecz innowacji w ochronie środowisku. Radosław Domagała Wydział ds. projektów UE NFOŚiGW
Instrument finansowy LIFE+ na rzecz innowacji w ochronie środowisku Radosław Domagała Wydział ds. projektów UE NFOŚiGW Początki programu LIFE Jednolity Akt Europejski (1986) + V Program Działań na Rzecz Bardziej szczegółowo IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu
IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU TO koncepcja, wedle której Bardziej szczegółowo REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3 z dnia 20.10.214r REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Bardziej szczegółowo ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO
ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO Lista pytań kontrolnych dla specjalisty zewnętrznego ds. bhp lub oceniającego jego pracę pracodawcy Przedstawiona lista dotyczy podstawowych zagadnień Bardziej szczegółowo Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia
Informacje ogólne Tytuł zasad Zatwierdzone przez Data zatwierdzenia Zakres Cel zasad Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia 17.06.2009 Niniejsze zasady Bardziej szczegółowo Zmiany wymagań normy ISO 14001
Zmiany wymagań normy ISO 14001 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała 15 listopada br. zweryfikowane i poprawione wersje norm ISO 14001 i ISO 14004. Od tego dnia są one wersjami obowiązującymi. Bardziej szczegółowo Celem inwestycji jest remont mostu nad rzeką Notecią w ciągu drogi wojewódzkiej nr 194.
I.17. Droga nr 194 m Żuławka- most (rz. Noteć). 17 Droga nr 194 m Żuławka- most (rz. Noteć) Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat: pilski Gmina: Wyrzysk (m. Wyrzysk, Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2013. W Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie
S t r o n a 1.... (pieczęć miejskiej jednostki organizacyjnej ) SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2013 W Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie I. Działania podjęte Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Europejski program bezpieczeństwa lotniczego
KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.12.2015 r. COM(2015) 599 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Europejski program bezpieczeństwa lotniczego PL PL 1. KOMUNIKAT KOMISJI Z 2011 Bardziej szczegółowo Rodzaje dokumentów potwierdzających
Nadzór nad Systemami Zarządzania Bezpieczeństwem na podstawie CSM-CA Rodzaje dokumentów potwierdzających Prezes UTK Dokument potwierdzający Podmiot Odpowiedzialny za Utrzymanie (ECM) Certyfikat ECM *Przewoźnik Bardziej szczegółowo Podejście partnerskie a podejście eksperckie w planowaniu ochrony przyrody
Podejście partnerskie a podejście eksperckie w planowaniu ochrony przyrody 1 Tradycyjny sposób planowania Traditional management planning process Tradycyjny sposób planowania Traditional management planning Bardziej szczegółowo Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu nr POIS.1.3.2/1/2016 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE DO OCENY NA PODSTAWIE KRYTERIÓW: FORMALNYACH, Bardziej szczegółowo Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii
Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej oraz Plan działań na rzecz zrównoważonej energii jako elementy planowania energetycznego w gminie Łukasz Polakowski 1 SEAP Sustainable Energy Action Bardziej szczegółowo Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014
1 QUO VADIS.. BS? Rekomendacja D dlaczego? Mocne fundamenty to dynamiczny rozwój. Rzeczywistość wdrożeniowa. 2 Determinanty sukcesu w biznesie. strategia, zasoby (ludzie, kompetencje, procedury, technologia) Bardziej szczegółowo 14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14.1. Co to jest monitorowanie bezpieczeństwa i higieny pracy? Funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną Bardziej szczegółowo Dyrektywa Siedliskowa NATURA 2000. Dyrektywa Ptasia N2K - UE. N2K w Polsce. N2K w Polsce
NATURA 2000 Dyrektywa Siedliskowa Sieć obszarów chronionych na terenie Unii Europejskiej Celem wyznaczania jest ochrona cennych, pod względem przyrodniczym i zagrożonych, składników różnorodności biologicznej. Bardziej szczegółowo STANDARDY REALIZACJI USŁUG PUBLICZNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ KRAKÓW
STANDARDY REALIZACJI USŁUG PUBLICZNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ KRAKÓW Kraków, 2014 1 Spis treści Wykaz skrótów...3 UWAGI WSTĘPNE...4 1 STANDARDY WSPÓŁPRACY FINANSOWEJ...5 1.1 Ogólne standardy w zakresie przygotowania Bardziej szczegółowo I spotkanie Grupy Roboczej ds. Adaptacji do Zmian Klimatu w ramach działania krajowej sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju. 2 czerwca 2015 r.
I spotkanie Grupy Roboczej ds. Adaptacji do Zmian Klimatu w ramach działania krajowej sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 2 czerwca 2015 r. Plan prezentacji Sieć Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju Bardziej szczegółowo Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin
zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach Bardziej szczegółowo Polityka spójności a ochrona środowiska w okresie programowania 2014-2020
Polityka spójności a ochrona środowiska w okresie programowania 2014-2020 V Posiedzenie Plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju Warszawa, 10 11 grudnia 2013 Agata Payne Komisja Europejska, Bardziej szczegółowo Prawne Due Diligence w energetyce wiatrowej
Prawne Due Diligence w energetyce wiatrowej Prowadzący: Michał Kozłowski Partner kancelarii Kozłowski Śmigielska i Wspólnicy www.ks-legal.pl Plan prezentacji Podstawowe elementy prawnego Due Diligence Bardziej szczegółowo Kwestionarisz samooceny
Kwestionarisz samooceny 1) Przynajmniej raz w roku należy przeprowadzić samoocenę systemu kontroli zarządczej przez osoby zarzadzające, tj. Dyrektora jednostki, Kierowników jednostek organizacyjnych. Proces Bardziej szczegółowo KOMUNIKAT DLA POSŁÓW
PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 16.12.2011 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja 1788/2009, którą złożył M.T. (Bułgaria) w sprawie fabryki asfaltu w Sewliewie w Bułgarii CM\887583.doc Bardziej szczegółowo PROGRAM PRIORYTETOWY
Tytuł programu: PROGRAM PRIORYTETOWY Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu NFOŚiGW nr... z dnia... Efektywne wykorzystanie energii Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej 1. Cel programu Bardziej szczegółowo BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY
Wykład 12. ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY 1 1. Podstawy prawne zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy: Podstawą regulacji w UE jest Dyrektywa Ramowa o ochronie pracowników przed szkodliwym Bardziej szczegółowo KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN
KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od Bardziej szczegółowo Plan kontroli zarządczej na rok 2012 dla Urzędu Gminy Pruszcz Gdański w Pruszczu Gdańskim. Planowa na wartość
Plan kontroli zarządczej na rok 2012 dla Urzędu Gminy Pruszcz Gdański w Pruszczu Gdańskim Lp. CEL Nazwa 1. Przejrzysty proces zatrudniana zapewniający wybór najlepszego kandydata na dane stanowisko Wskaźnik Bardziej szczegółowo Procedura zarządzania ryzykiem w Sądzie Okręgowym w Białymstoku
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr A-0220-25/11 z dnia 20 czerwca 2011 r. zmieniony Zarządzeniem Nr A-0220-43/12 z dnia 12 października 2012 r. Procedura zarządzania ryzykiem w Sądzie Okręgowym w Białymstoku Bardziej szczegółowo Dobre praktyki w leśnictwie strategia prewencji
Dobre praktyki w leśnictwie strategia prewencji Dotychczasowe doświadczenia wynikające z prowadzonych przez PIP działań kontrolnonadzorczych wskazują na konieczność podjęcia działań prewencyjnych w leśnictwie. Bardziej szczegółowo NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ
NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 31 marca 2005 r. (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 TRAKTAT O PRZYSTĄPIENIU: PROTOKÓŁ, ZAŁĄCZNIK IX PROJEKTY AKTÓW PRAWODAWCZYCH Bardziej szczegółowo 8 Przygotowanie wdrożenia
1 Krok 8 Przygotowanie wdrożenia Wprowadzenie Przed rozpoczęciem wdrażania Miejskiego Programu Energetycznego administracja miejska powinna dokładnie przygotować kolejne kroki. Pierwszym jest powołanie Bardziej szczegółowo ANKIETA dla kadry kierowniczej samoocena systemu kontroli zarządczej za rok
ANKIETA dla kadry kierowniczej samoocena systemu za rok Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 0050.67.2016 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 31.05.2016r. Przedstawione poniżej pytania ankietowe są elementem Bardziej szczegółowo Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001)
Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) ROMAN KOŁODZIEJ IV Konferencja Naukowo-Techniczna,,Utrzymanie ruchu w przemyśle spożywczym Szczyrk, 26 kwietnia 2012 r. 1 PLAN Bardziej szczegółowo POMOC PUBLICZNA ogólne wytyczne dla Instytucji Pośredniczących
POMOC PUBLICZNA ogólne wytyczne dla Instytucji Pośredniczących Zgodnie z art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, wsparcie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą podlega Bardziej szczegółowo OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO. dr inż. Zofia Pawłowska
OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO dr inż. Zofia Pawłowska 1. Wymagania dotyczące oceny ryzyka zawodowego 2. Podstawowe zasady skutecznej oceny i ograniczania ryzyka zawodowego 3. Podstawowe problemy przy wdrażaniu Bardziej szczegółowo Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12-13.02.2015 r.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12-13.02.2015 r. 1 Projekt PO RYBY 2014-2020 został opracowany w oparciu o: przepisy prawa UE: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia Bardziej szczegółowo Liczba etatów: 1 etat. Miejsce pracy: Wrocław
Centrum Projektów Europejskich poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko Kierownika Wspólnego Sekretariatu Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2014-2020 z siedzibą we Wrocławiu Nr ref CPE-PL-SN-5/2014 Bardziej szczegółowo Program ochrony środowiska przed hałasem
Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych oraz wojewódzkich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, o obciążeniu ponad 3 mln pojazdów Bardziej szczegółowo Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE.
Załącznik do Uchwały nr 26/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Kryteria wyboru projektów w procedurze negocjacyjno - uzgodnieniowej przedsięwzięć Bardziej szczegółowo 3. Umowa ws. Grantu Blokowego. 4. Kwalifikowalność kosztów i poziom dofinansowania. 5. Zadania i obowiązki
Aneks nr 3: Zasady i Procedury dla Grantów Blokowych, Funduszu na Przygotowanie Projektów, Funduszu Pomocy Technicznej oraz Funduszu Stypendialnego w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy Bardziej szczegółowo System Kontroli Wewnętrznej w Banku BPH S.A.
System Kontroli Wewnętrznej w Banku BPH S.A. Cel i elementy systemu kontroli wewnętrznej 1. System kontroli wewnętrznej umożliwia sprawowanie nadzoru nad działalnością Banku. System kontroli wewnętrznej Bardziej szczegółowo OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA
Lp. I Informacje o Organizacji OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Pensjonat Reymontówka*** Ul. Nędzy Kubińca 170 34-511 Kościelisko II Informacje Bardziej szczegółowo Karta audytu wewnętrznego
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.149.2015 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 08.07.2015 Karta audytu wewnętrznego 1. Karta audytu wewnętrznego określa: cel oraz zakres audytu wewnętrznego; zakres niezależności Bardziej szczegółowo r.pr. Michał Behnke 12.10.2011
Analiza wariantowajako przesłanka wskazania wariantu innego niż proponowany przez inwestora lub odmowy wydania decyzji środowiskowej r.pr. Michał Behnke 12.10.2011 1 PLAN PREZENTACJI Podstawy prawne analizy Bardziej szczegółowo Gmina: Ostrzeszów (Szklarka Przygodzicka, Lubeszczyk, Szklarka Myślniewska, Aniołki, m. Ostrzeszów)
I.49. Droga nr 444 odc. od ronda z drogą krajową nr 25 do m. Ostrzeszów. 49 Droga nr 444 odc. od ronda z drogą krajową nr 25 do m. Ostrzeszów Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Bardziej szczegółowo Składowiska odpadów zamykanie i rekultywacja. Działalność kontrolna dotycząca składowisk odpadów w perspektywie zamykania instalacji
Składowiska odpadów zamykanie i rekultywacja Działalność kontrolna dotycząca składowisk odpadów w perspektywie zamykania instalacji 1 Zadania WIOŚ Rodzaje kontroli Tryby zamykania składowisk Zakres kontroli Bardziej szczegółowo PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie (I stopień), praktyczny profil kształcenia. Celem studiów na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Bardziej szczegółowo DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38
DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 29 września 2014 r. w sprawie Karty Bardziej szczegółowo Płatności dla obszarów Natura 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej
Płatności dla obszarów Natura 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej 07.10.2006. Cele działania - utrzymanie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i ostoi gatunków roślin, zwierząt, Bardziej szczegółowo ROLA DORADCY. Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
ROLA DORADCY Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Agenda Wprowadzenie Doradca Techniczny Doradca Finansowo-Ekonomiczny Doradca Prawny Podsumowanie 3P Partnerstwo Publiczno-Prywatne Bardziej szczegółowo Warunki korzystania z wód regionu wodnego /zlewni - znaczenie, możliwości wprowadzenia potrzeb przyrodniczych
Warunki korzystania z wód regionu wodnego /zlewni - znaczenie, możliwości wprowadzenia potrzeb przyrodniczych Przemysław Nawrocki WWF, Ptaki Polskie Jak dbać o obszar Natura 2000 i o wody - w procesach Bardziej szczegółowo OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU
Załącznik nr 7 do specyfikacji Miasto Żywiec 34-300 Żywiec, Rynek 2 tel.: (33) 475-42-00, fax.:(33) 475-42-02 strona internetowa: www.zywiec.pl Regon - 072182539 NIP : 553-25-10-885 OBOWIĄZKI INŻYNIERA Bardziej szczegółowo 1.2. Podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia (beneficjent i inne podmioty 1 o ile
Załącznik nr 6 do Zaproszenia Zakres studium wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących poprawy jakości środowiska miejskiego Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego 1. Podsumowanie Bardziej szczegółowo 12. Wdrażanie i monitorowanie programu rozwoju zintegrowanego systemu transportu miejskiego w Opolu
12. Wdrażanie i monitorowanie programu rozwoju zintegrowanego systemu transportu miejskiego w Opolu 12.1. Wdrażanie Programu... Skuteczna realizacja rozwoju zintegrowanego systemu transportowego w Opolu Bardziej szczegółowo Terminal Kontenerowy, Gdańsk, Poland. Plan działań środowiskowych i społecznych. Klient: DCT Gdańsk S.A. Kwiecień 2014
Terminal Kontenerowy, Gdańsk, Poland Plan i społecznych Klient: DCT Gdańsk S.A. Kwiecień 2014 Spis treści Chapter Pages 1. Wstęp Error! Bookmark not defined. 2. ESAP 3 Tabele Table 2-1 DCT 2 Environmental Bardziej szczegółowo Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 21 czerwca 2013 r.
DZIENNIK URZĘDOWY Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 384/2008 Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wymagań Bardziej szczegółowo Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa
Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Funkcjonalnośd umożliwienie dokonania ogólnej, a jednocześnie całościowej oceny (samooceny) zaangażowania społecznego firmy we wszystkich obszarach, Bardziej szczegółowo WYTYCZNE. 1. Informacje ogólne
Załącznik Nr 1 do Regulaminu przystąpienia i uczestnictwa w projekcie pt. Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości Bardziej szczegółowo 1.5. ZESPÓŁ DS. SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ
1.5. ZESPÓŁ DS. SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ Po zapoznaniu się z Komunikatem Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Bardziej szczegółowo Praktyczne korzyści dla Organizacji, Najlepsze praktyki płynące z BS 10500. Anti-bribery Management System. Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI
Praktyczne korzyści dla Organizacji, Najlepsze praktyki płynące z BS 10500 Anti-bribery Management System Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI 12 luty 2014 Copyright 2012 BSI. All rights reserved. Bardziej szczegółowo Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:
KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką Bardziej szczegółowo Czy przyroda w Polsce jest lepiej chroniona po 2 latach: jakość regulacji i praktyki stosowania. dr Marcin Pchałek adw.
Czy przyroda w Polsce jest lepiej chroniona po 2 latach: jakość regulacji i praktyki stosowania dr Marcin Pchałek adw. Paulina Kupczyk Kluczowe etapy oceny habitatowej: Etap pierwszy: Screening Etap drugi: Bardziej szczegółowo Krajowy Plan Działania
Krajowy Plan Działania na rzecz ograniczania ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin na lata 2013-2017 Magdalena Januszewska - Główny specjalista Wydział Kwarantanny i Ochrony Roślin, Departament Bardziej szczegółowo Załącznik 2.1 Miejski Specjalista ds. Energii (SE) Miejska Jednostka ds. Zarządzania Energią (JZE)
Wspólna Metodologia 1 Załącznik 2.1 Miejski Specjalista ds. Energii (SE) Miejska Jednostka ds. Zarządzania Energią (JZE) Przykładowy opis pracy Wprowadzenie Specjalista ds. energii jest kluczową postacią, Bardziej szczegółowo MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI S y s t e m Z a r z ą d z a n i a B e z p i e c z e ń s t w e m I n f o r m a c j i w u r z ę d z i e D e f i n i c j e Bezpieczeństwo informacji i systemów teleinformatycznych Bardziej szczegółowo Załącznik 4 Wymogi dotyczące Informacji i Promocji Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014
Załącznik 4 Wymogi dotyczące Informacji i Promocji Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014 1. CEL Wszystkie działania informacyjne i promocyjne - podejmowane przez Krajowy Bardziej szczegółowo Załącznik nr 4 do Zarządzenia Dyrektora nr 15/2010 z dnia 8 marca 2010 r.
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Dyrektora nr 15/2010 z dnia 8 marca 2010 r. Instrukcja dokonywania samooceny oraz sporządzania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej nr 4 im. Kawalerów Bardziej szczegółowo Co to jest przedsięwzięcie?
Wprowadzenie do systemu ocen oddziaływania na środowisko Krzysztof Mielniczuk r. Co to jest przedsięwzięcie? Rozumie się przez to zamierzenie budowlane lub inną ingerencję w środowisko polegającą na przekształceniu Bardziej szczegółowo Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński
2012 Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą dr Adam Jabłoński GENEZA POWSTANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO Konferencja w Rio de Janeiro 1992 r. 27 Zasad Zrównoważonego Rozwoju Karta Biznesu Zrównoważonego Bardziej szczegółowo Zarządzenie wewnętrzne Nr 19/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 26 września 2013 r.
Zarządzenie wewnętrzne Nr 19/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia Procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Środzie Wielkopolskiej. Na Bardziej szczegółowo Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241)
Zenon Decyk Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Od 2001 roku funkcjonowała w postaci kontroli finansowej, która dotyczyła Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r.
Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2016 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej Na podstawie art. 18 ust. Bardziej szczegółowo Ocena dojrzałości jednostki. Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej.
dojrzałości jednostki Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej. Zgodnie z zapisanym w Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. standardem nr 20 1 : Zaleca się przeprowadzenie co najmniej Bardziej szczegółowo Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r.
Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r. Agata Payne Dyrektoriat Środowisko Polityka spójności i ocen oddziaływania na Bardziej szczegółowo 2017 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres