Source: https://es.scribd.com/doc/124551353/Propuesta-Tecnica-Para-Licitacion
Timestamp: 2017-10-20 18:08:11
Document Index: 83621795

Matched Legal Cases: ['Artículo 28', 'artículo 51', 'Artículo 26', 'Artículo 24', 'Artículo 24', 'Artículo 28', 'ARTÍCULO 51', 'Artículo 24', 'artículo 51', 'artículo 51', 'ARTÍCULO 26', 'ARTÍCULO 26', 'Artículo 26', 'artículo 21', 'artículo 26', 'ARTÍCULO 26']

Cargado por Jose Ignacio Ortiz
SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS
INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 18575106-020-04
“Ingeniería, procura, construcción, carga y amarre de una plataforma tipo tetrápodo denominada Citam-A, para instalarse en la Sonda de Campeche, Golfo de México”.
INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA La propuesta técnica consistirá del original y una copia fotostática de los documentos que se indican en la ésta Sección, de conformidad con los anexos e instructivos de llenado que se acompañan, contenidos en dos carpetas separadas (preferentemente engargoladas o con argollas, según se muestra en la siguiente figura y rotuladas: a) original, y b) copia respectivamente.
Tanto el original de la propuesta técnica como la copia, deberá estar firmada y/o rubricada en todas sus hojas por el representante legal y deberá contener los siguientes documentos: 1. 2. Copia del recibo de pago de las Bases de Licitación Original y copia de la declaración fiscal o balance general auditado del Licitante, correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido por PEP en la convocatoria de esta Licitación. En caso de Proposiciones Conjuntas, para cumplir con el capital contable mínimo requerido, se podrán sumar los correspondientes a cada una de las personas que presentan la Proposición Conjunta. Tratándose de una Proposición Conjunta, la información y documentos solicitados en este punto, deberá ser proporcionada por cada uno de los integrantes del grupo que presenta la Proposición Conjunta. 3. Escrito en el que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, firma y antefirma del representante, así como, acreditación de la personalidad del Licitante y facultades se su Representante Legal: Si se trata de una Proposición Conjunta, Convenio privado de asociación, en los términos que señala la Fracción II del Artículo 28 del Reglamento de la LOPSRM. Escrito mediante el cual declare, bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en alguno de los supuestos que establece el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Escrito mediante el cual el Licitante realice, bajo protesta de decir verdad las manifestaciones a que se refieren las fracciones V, VI, VII, VIII, IX y X del Artículo 26 del Reglamento de la LOPSRM.
Compromiso con la Transparencia. Documento relativo al pacto que se celebra entre PEP y el Licitante para fortalecer la transparencia en el proceso de contratación. Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos. Instalaciones e Infraestructura del Licitante.
10. Relación de maquinaria y equipo de construcción que el Licitante propone para la ejecución de los trabajos. 11. Documentación que acredite la capacidad y/o experiencia técnica del Licitante, identificando los trabajos realizados y la Currícula de los profesionales técnicos al servicio del Licitante, identificando a los que se encargarán de la ejecución y administración de la obra. 12. Documentación que acredite la capacidad y/o experiencia técnica de los subcontratistas que el Licitante propone para la ejecución de los trabajos, identificando los trabajos que realizará cada uno de ellos. 13. Listado de los materiales y equipos de instalación permanente. 14. Listado de la mano de obra a utilizarse. 15. Listado de la maquinaria y equipo de construcción. 16. Programas Técnicos: 16.1 Programa calendarizado de ejecución de los trabajos. 16.2 Programa calendarizado de la mano de obra. 16.3 Programa calendarizado de la maquinaria y equipo de construcción. 16.4 Programa calendarizado de los materiales y equipos de instalación permanente. 16.5 Programa calendarizado de utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos. 17. Manifestación escrita en donde el Licitante declare, bajo protesta de decir verdad que en caso de que se le asigne el contrato: 17.1 Manifestación de Cumplimiento con las especificaciones Técnicas de PEP.
17.2 Desarrollará e implementará los planes de: a) Plan de Control Ambiental durante la Construcción (PCAC) y b) Plan de Administración de la Seguridad Industrial, Higiene y Salud (PASHS), de acuerdo a lo indicado en el anexo B-2. 17.3 Presentará el Manual de Aseguramiento de Calidad de su sistema de gestión de calidad y documentará e implementará un plan de calidad, de acuerdo a lo indicado en el anexo B-2, y 17.4 Cumplirá con todos los requerimientos establecidos en el anexo B-2 en el tema referido a Control del Proyecto
SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON TODOS Y CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SOLICITADOS. DEBIENDO CUMPLIR CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE TANTO DE LA LOPSRM Y SU REGLAMENTO.SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Hoja 4 de 99 GERENCIA DE CONTRATOS SUBGERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS LAS CEDULAS QUE ACOMPAÑAN A ESTE INSTRUCTIVO SON DE CARÁCTER GENERAL Y SERVIRAN DE BASE PARA EL LLENADO DE LOS FORMATOS. . LOS CUALES PODRAN SER LOS PROPIOS DE CADA LICITANTE.
COPIA DEL RECIBO DE PAGO DE LAS BASES DE LICITACIÓN
RECIBO O COMPROBANTE DE PAGO DE LAS BASES DE LICITACIÓN:
El Licitante deberá demostrar que adquirió las Bases de Licitación, adjuntando copia del recibo o comprobante emitido por la convocante, o en su caso, el emitido por sistema Compranet, con el sello del banco.
DOCUMENTO No. 1 COPIA DEL RECIBO DE PAGO DE LAS BASES DE LICITACIÓN
ANEXAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA
2 DECLARACIÓN FISCAL O BALANCE GENERAL AUDITADO DEL LICITANTE.SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Hoja 8 de 99 GERENCIA DE CONTRATOS SUBGERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS DOCUMENTO No. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR .
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR DECLARACIÓN FISCAL O BALANCE GENERAL AUDITADO DEL LICITANTE. El documento original será devuelto en la Primera Etapa del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior. se podrán sumar los correspondientes a cada uno de los integrantes del grupo que presentan la Proposición Conjunta. adjuntando original y copia de su declaración fiscal o balance general auditado. una vez que haya sido cotejado. 2 DECLARACIÓN FISCAL O BALANCE GENERAL AUDITADO DEL LICITANTE. . para cumplir con el capital contable mínimo requerido. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR: El Licitante deberá acreditar el capital contable requerido por PEP en la convocatoria de esta Licitación. En caso de Proposiciones Conjuntas.SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Hoja 9 de 99 GERENCIA DE CONTRATOS SUBGERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS DOCUMENTO No.
SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Hoja 10 de 99 GERENCIA DE CONTRATOS SUBGERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS DOCUMENTO No. 2. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR ANEXAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA .1 DECLARACIÓN FISCAL O BALANCE GENERAL AUDITADO DEL LICITANTE.
RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y ANTEFIRMA ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD DEL LICITANTE.SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Hoja 11 de 99 GERENCIA DE CONTRATOS SUBGERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS DOCUMENTO No. Y FACULTADES DE SU REPRESENTANTE. . 3 MANIFESTACIÓN DEL DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES.
relación de los nombres de los accionistas. número y circunscripción del notario o fedatario público que . las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto. descripción del objeto social de la empresa. del contrato respectivo. donde la persona moral manifieste que su representante cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada. del contrato respectivo. denominación o razón social. 3 DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal. RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y ANTEFIRMA. mismo que además contendrá los datos siguientes: a) Clave del registro federal de contribuyentes. en su caso. mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal. tal como credencial de elector. sus reformas o modificaciones señalando nombre. Que la firma y antefirma que aparecen en dicho documento corresponden a su Representante Legal. en su caso. el Licitante deberá manifestar: Domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos de esta Licitación y. Deberá presentar original y copia de una identificación oficial vigente con fotografía.SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Hoja 12 de 99 GERENCIA DE CONTRATOS SUBGERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS DOCUMENTO No. el Licitante deberá manifestar: Domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos de esta Licitación y. las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto. Que la firma y antefirma que aparecen en dicho documento le corresponden. Acreditación de personalidad del Licitante. número y fecha de las escrituras publicas en las que conste el acta constitutiva y en su caso. pasaporte o cédula profesional PERSONA MORAL: De conformidad con lo que señalan las fracciones I y V del Artículo 24 del Reglamento de la LOPSRM. ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD DEL LICITANTE ASÍ COMO FACULTADES DE SU REPRESENTANTE LEGAL PERSONA FÍSICA: De conformidad con lo que señalan las fracciones I y IV del Artículo 24 del Reglamento de la LOPSRM.
asimismo. que contenga los datos que antes mencionados. o bien llenar los datos que se requieren en el formato que se acompaña ya sea que se trate de Personas Físicas o Personas Morales. b) Del representante. señalando nombre. Para cumplir con la presentación del presente Documento No.SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Hoja 13 de 99 GERENCIA DE CONTRATOS SUBGERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS las protocolizó. los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio. en papel con membrete de la empresa. el Licitante presentará un escrito libre. se deberá indicar los datos de la apostilla respectiva en los términos de la Convención de La Haya o de la legalización ante cónsul mexicano. . número y circunscripción del notario o fedatario público que los protocolizó. según sea el caso. nombre del apoderado. Tratándose de documentos otorgados en el extranjero. número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta. 3 de esta Sección.
en su caso. a __ de ___ de 2004. del contrato respectivo.SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Hoja 14 de 99 GERENCIA DE CONTRATOS SUBGERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS DOCUMENTO 3. _______________ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE . para participar en la Licitación Pública Internacional No. Domicilio: Calle y número: Colonia: Código Postal Teléfonos: Correo Electrónico: Delegación o Municipio: Entidad Federativa: Fax: Reconozco que la firma y antefirma que aparecen en este documento me corresponden: (Antefirma) (firma) Protesto lo necesario. PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION Subdirección de Ingeniería y Desarrollo de Obras Estratégicas Gerencia de Contratos Presente (Nombre de la Persona Física) .1 (PERSONAS FÍSICAS) MODELO DE FORMATO _______________________________. las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto. mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal. adjunto copia de __(nombre del documento)__ No. __________. Señalo como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que se deriven de los actos de esta Licitación y. suscribiendo mi proposición.
PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION Subdirección de Ingeniería y Desarrollo de Obras Estratégicas Gerencia de Contratos Presente (Nombre del Representante Legal del Licitante) .F.SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Hoja 15 de 99 GERENCIA DE CONTRATOS SUBGERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS DOCUMENTO No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: R.Apellido paterno: Apellido Materno: Nombre(s): Nº. a __ de ___ de 2004. número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: Reforma al acta constitutiva: ii) Cuento con facultades suficientes para comprometer a mi representada (razón social de la persona moral) suscribiendo su proposición para participar en la Licitación Pública Internacional No.Escritura pública número: Fecha: Nombre. Registro Federal de Contribuyentes de la Empresa: Descripción del objeto social: Relación de accionistas. número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó: iii) Mi representada señala como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que se deriven de los actos de esta Licitación y. las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto el siguiente: Domicilio: Calle y número: Colonia: Delegación o Municipio: Código Postal Entidad Federativa: Teléfonos: Fax: Correo Electrónico: iv) Reconozco que la firma y antefirma que aparecen en este documento me corresponden (Antefirma) (firma) Protesto lo necesario _________________ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL . (con homoclave): Fecha: % Participación: Nombre. : Nombre del apoderado o representante: Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades. 3. mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal. manifiesto bajo protesta de decir verdad que: i) Los datos aquí asentados.2 (PERSONAS MORALES) MODELO DE FORMATO _______________________________. en su caso. del contrato respectivo. son ciertos y han sido debidamente verificados.C.
4 CONVENIO PRIVADO DE ASOCIACIÓN ( SOLO EN CASO DE PROPOSICIONES CONJUNTAS) .SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Hoja 16 de 99 GERENCIA DE CONTRATOS SUBGERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS DOCUMENTO No.
Estipulación expresa que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidaria para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme. . debiendo celebrar entre sí el convenio privado a que se refiere la Fracción II del Artículo 28 del Reglamento de la LOPSRM. Designación de un representante común. Definición de las partes del objeto del contrato que cada persona se obligaría a cumplir. y Antefirma del b. en su caso. c. Determinación de un domicilio común para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que se deriven de los actos de esta Licitación y. para todo lo relacionado con la propuesta. en su caso. otorgándole poder amplio y suficiente. e. del contrato respectivo. dos o más interesados podrán agruparse para presentar una sola proposición (Proposición Conjunta). Reconocimiento de Firma representante común. los datos de los testimonios públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales de la agrupación.SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Hoja 17 de 99 GERENCIA DE CONTRATOS SUBGERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS DOCUMENTO 4 CONVENIO PRIVADO DE ASOCIACIÓN PROPOSICIÓN CONJUNTA: Para participar en esta Licitación. f. los datos de los testimonios públicos con los que se acredita su representación. mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal. Nombre y domicilio de los integrantes. d. Nombre de los representantes de cada una de las personas identificando. las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señalen otro distinto. identificando. mismo que contendrá lo siguiente: a. en su caso.
SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Hoja 18 de 99 GERENCIA DE CONTRATOS SUBGERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS DOCUMENTO 4 CONVENIO PRIVADO DE ASOCIACIÓN ANEXAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA .
5 DECLARACIÓN DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 51 DE LA LOPSRM.SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Hoja 19 de 99 GERENCIA DE CONTRATOS SUBGERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS DOCUMENTO No. .
. DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÌCULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PÙBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS De conformidad con lo que señala el Artículo 24 de Reglamento de la LOPSRM. bajo protesta de decir verdad. o bien utilizar el formato que se acompaña a esta misma Sección. 5 MANIFESTACIÓN. Tal escrito podrá ser libre y deberá ser elaborado por el Licitante en papel con membrete de la empresa.SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Hoja 20 de 99 GERENCIA DE CONTRATOS SUBGERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS DOCUMENTO No. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. el Licitante deberá presentar un escrito mediante el cual declare. que no se encuentra en alguno de los supuestos que establece el artículo 51 de la Ley.
construcción. para la realización de los trabajos de “Ingeniería. carga y amarre de dos plataforma tipo tetrápodo denominada Citam-A. 5 MANIFESTACIÓN. para instalarse en la Sonda de Campeche.SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Hoja 21 de 99 GERENCIA DE CONTRATOS SUBGERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS DOCUMENTO No. PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION Subdirección de Ingeniería y Desarrollo de Obras Estratégicas Gerencia de Contratos Presente En cumplimiento con los requisitos establecidos en las Bases de la Licitación Pública Internacional N°__________. ___________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL . Golfo de México”. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. a __ de ___ de 2004. no se encuentra en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. declaro bajo protesta de decir verdad. procura. DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÌCULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PÙBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS MODELO DE FORMATO _______________________________. que el Licitante _(Nombre o razón social del Licitante o integrante del grupo que presenta la Proposición Conjunta)_. a quien represento. A t e n t a m e n t e.
VI. . VII. IX Y X DEL ARTÍCULO 26 DEL REGLAMENTO DE LA LOPSRM.SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Hoja 22 de 99 GERENCIA DE CONTRATOS SUBGERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS DOCUMENTO No. 6 MANIFESTACIONES A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES V. VIII.
Conocer los planos. el Licitante deberá elaborar. VI. IX Y X DEL ARTÍCULO 26 DEL REGLAMENTO DE LA LOPSRM. en su caso. manifestando bajo protesta de decir verdad: ! Haber leído. maquinaria y equipo de instalación permanente de origen extranjero de los señalados por la Secretaría de Economía. se hayan efectuado a las Bases de Licitación y que de resultar ganador de la Licitación. o bien utilizar el formato que se adjunta. Que los precios consignados en su propuesta para los materiales. en su caso. así como de haber considerado las modificaciones que. así como el programa de suministro e instalación correspondiente. en su caso. para integrar a su Propuesta Técnica el documento a que se refiere el punto 6 de ésta sección. VIII. dibujos y demás documentos de ingeniería. ! ! ! ! ! ! . aceptado y aplicado en su Propuesta la documentación referente a las Bases de Licitación. no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o de subsidios. VIII. los documentos resultantes de las Juntas de Aclaraciones y las modificaciones que. las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción. se hayan efectuado en la junta de aclaraciones. VII. acepta que tales documentos formen parte de un anexo al contrato. las leyes y reglamentos aplicables y su conformidad de ajustarse a sus términos. le proporcionará la convocante. VII. en papel con membrete de la empresa escrito libre. Conocer el contenido del modelo del contrato y su conformidad de ajustarse a sus términos. incluyendo materiales suministrados por PEP. VI. Conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales. Las partes de los trabajos que subcontratará Conocer y haber considerado en la integración de su propuesta. los materiales y equipos de instalación permanente que.SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Hoja 23 de 99 GERENCIA DE CONTRATOS SUBGERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS DOCUMENTO 6 MANIFESTACIONES A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES V. De conformidad con lo que señalan las fracciones V. IX y X del Artículo 26 del Reglamento de la LOPSRM.
SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Hoja 24 de 99 GERENCIA DE CONTRATOS SUBGERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS DOCUMENTO 6 MANIFESTACIONES A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES V. mi representada no invocará su desconocimiento. Que los materiales. Asimismo manifiesta si asistió o no asistió a la(s) junta(s) de aclaraciones citadas en la Regla Novena de las Reglas para la Licitación. ni solicitará modificación al Contrato por dicho motivo. maquinaria y equipo de instalación permanente de origen extranjero. VI. Que conoce el sitio y las condiciones ambientales donde se llevarán a cabo los trabajos objeto de la presente Licitación. Que conoce las leyes y reglamentos aplicables. y en representación de ____________________________. VII. procura. Por medio del presente. 2. acepta y ha considerado en la formulación de su proposición todos los documentos y anexos que integran las Bases de Licitación aceptándolos sin reserva alguna. . construcción. MODELO DE FORMATO _______________________________. lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. por tal motivo. Que ha considerado en la formulación de su proposición las modificaciones que se hubieran efectuado a las bases de la presente Licitación como resultado de la(s) junta(s) de aclaraciones celebradas. los precios consignados en nuestra propuesta para la presente Licitación no se cotizaron en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o de subsidios. lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 fracción X. para instalarse en la Sonda de Campeche. solo se establecerá en caso de ser aplicable. carga y amarre de una plataforma tipo tetrápodo denominada Citam-A. del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. IX Y X DEL ARTÍCULO 26 DEL REGLAMENTO DE LA LOPSRM. mismos que ha tomado en consideración para la formulación de su proposición. 6. Golfo de México”. Que conoce. señalados por la Secretaría de Economía. 4. Que las partes de los trabajos que se subcontratarán para la realización de los trabajos objeto de la presente Licitación son los siguientes: Nota: Las Declaraciones señaladas en los puntos 5 y 6 del presente documento. a __ de ___ de 2004. VIII. Protesto lo Necesario ________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL. 5. manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente: 1. PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION Subdirección de Ingeniería y Desarrollo de Obras Estratégicas Gerencia de Contratos Presente En relación con Licitación Pública Internacional relativa a los trabajos “Ingeniería. 3.
SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Hoja 25 de 99 GERENCIA DE CONTRATOS SUBGERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS DOCUMENTO No. 7 COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA .
Nota 2. el hecho de no presentarlo será motivo de descalificación.Este documento deberá ser presentado en dos tantos originales en su propuesta técnica.Este documento deberá ser firmado por el servidor público designado para llevar a cabo el proceso de contratación. .SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Hoja 26 de 99 GERENCIA DE CONTRATOS SUBGERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS DOCUMENTO No. Nota 3. y deberá anotarse en el proemio de este documento la denominación social de todas y cada una de las empresas de la agrupación...En caso de proposiciones conjuntas este documento deberá ser firmado por el representante común elegido por la agrupación.. 7 COMPROMISOS CON LA TRANSPARENCIA Nota 1.
QUE ES DE SU INTERÉS CONTAR CON EL APOYO. REPRESENTADA POR _________________________EN SU CARÁCTER DE ______________________________.DE LA EMPRESA 1. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ LA “EMPRESA". IV. ACTUAR SIEMPRE CON LEALTAD Y MANTENER CONFIDENCIALIDAD SOBRE LA INFORMACIÓN QUE HAYA OBTENIDO EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 6. 7. DESEMPEÑAR CON HONESTIDAD LAS ACTIVIDADES QUE CONFORMAN El PROCESO DE CONTRATACIÓN Y EN SU CASO. PARTES INVOLUCRADAS. PARA FOMENTAR LA V. AL TENOR DE LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES Y COMPROMISOS: CONSIDERACIONES I. ASUMEN LOS SIGUIENTES: COMPROMISOS I. III. ACTUAR CON INTEGRIDAD PROFESIONAL CUIDANDO QUE NO SE PERJUDIQUEN INTERESES DE LA SOCIEDAD O LA NACIÓN. ELABORAR SU PROPUESTA A EFECTO DE COADYUVAR EN LA EFICIENTE Y EFICAZ UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS AL PROYECTO. VIGILAR QUE SUS EMPLEADOS Y SUBCONTRATISTAS QUE INTERVENGAN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN CUMPLAN CON LOS COMPROMISOS AQUÍ PACTADOS. SE REQUIERE LA PARTICIPACION DE LAS TRANSPARENCIA EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. EL CUAL SE DERIVA DE LA BUENA VOLUNTAD DE LAS PARTES. REALIZAR EL PROYECTO CON CALIDAD. EL GOBIERNO FEDERAL SE HA COMPROMETIDO A IMPULSAR ACCIONES PARA QUE SU ACTUACIÓN OBEDEZCA A UNA ESTRATEGIA DE ÉTICA Y TRANSPARENCIA . .. ACEPTAR LA RESPONSABILIDAD DE SU ACTIVIDAD PARA CON LA SOCIEDAD Y EL GOBIERNO FEDERAL. 5. 4. LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO. 3. VIGILANCIA Y COMPROMISO DE TODOS LOS INTEGRANTES DE LA SOCIEDAD. EN SU CARÁCTER DE ________________________________. CONOCER Y ACEPTAR EL PROYECTO PARA EL CUAL ESTÁ CAPACITADO Y CONSIDERAR EN SU PROPUESTA LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EN SU CASO. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA ”PEMEX" Y ________________________________. DENTRO DE ESTE MARCO LOS FIRMANTES.SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Hoja 27 de 99 GERENCIA DE CONTRATOS SUBGERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS DOCUMENTO No. V. QUE LA FALTA DE TRANSPARENCIA ES UNA SITUACIÓN QUE DAÑA A TODOS Y SE PUEDE CONSTITUIR EN FUENTE DE CONDUCTAS IRREGULARES. 7 COMPROMISOS CON LA TRANSPARENCIA MODELO DE FORMATO COMPROMISO PARA FORTALECER LA TRANSPARENCIA EN EL PROCESO DE CONTRATACION ______________________________. II. EFICACIA Y EFICIENCIA. QUE ACUERDAN SUSCRIBIR PETROLEOS MEXICANOS. ES OBJETO DE ESTE INSTRUMENTO MANTENER EL COMPROMISO DE LAS PARTES EN NO TRATAR DE INFLUIR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN MEDIANTE CONDUCTAS IRREGULARES. 2. PARTICIPACIÓN. REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR __________________________. ESTE DOCUMENTO REPRESENTA UN COMPROMISO MORAL.
INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS. MANIFESTAR QUE POR SÍ MISMOS O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA. 3. SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ENTIDAD CONVOCANTE. EVITAR ARREGLOS COMPENSATORIOS CONTRATACIÓN DEL PROYECTO.DE PEP 1. CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES. EXHORTAR QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE POR RAZÓN DE SU ACTlVIDAD INTERVENGAN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. 7. ACTUAR EN TODO MOMENTO CON IMPARCIALIDAD EN BENEFICIO DE LA INSTlTUCIÓN Y SIN PERJUICIO DE LA EMPRESA. ACTUAR CON HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA DURANTE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. DE COMÚN ACUERDO EN POR “PEMEX” POR LA “EMPRESA” NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL . EL PRESENTE COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA SE FIRMA _____________________. 6. LLEVAR A CABO SUS ACTIVIDADES CON INTEGRIDAD PROFESIONAL. 5. 2. A LOS DÍAS DEL MES DE______________DE 2004. 9. QUE POR RAZONES DE SUS ACTIVIDADES INTERVENGAN DURANTE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. O CONTRIBUCIONES DESTINADAS A FAVORECER LA 4. Y EVITAR ARREGLOS COMPENSATORIOS O CONTRIBUCIONES DESTINADAS A INFLUENCIAR O ASEGURAR LA CONTRATACIÓN PARA SÍ O PARA TERCEROS. DESARROLLAR SUS ACTIVIDADES EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DENTRO DE UN CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA.. EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y CUALQUIER OTRO ASPECTO QUE LES OTORGUEN CONDICIONES MAS VENTAJOSAS. OMITIR ACTITUDES Y REALIZACIÓN DE ACTOS QUE PUEDAN DAÑAR LA REPUTACIÓN DE LAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES O DE TERCEROS. II. CUMPLAN CON LOS COMPROMISOS AQUÍ PACTADOS Y DIFUNDIR EL PRESENTE COMPROMISO ENTRE SU PERSONAL. ASÍ COMO TERCEROS QUE TRABAJEN PARA PEMEX. SIN PERJUDICAR LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD Y LA NACIÓN.SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Hoja 28 de 99 GERENCIA DE CONTRATOS SUBGERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS 8. RECHAZAR CUALQUIER TlPO DE COMPENSACIÓN QUE PUDIERA PREDISPONERLE A OTORGAR VENTAJAS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.
SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Hoja 29 de 99 GERENCIA DE CONTRATOS SUBGERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS DOCUMENTO No. 8 DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS. INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LOS TRABAJOS .
8 DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS.3 Equipos de soldadura Equipos de Inspección de soldaduras. una descripción detallada de la planeación integral para la realización de los trabajos objeto de la Licitación. Planeación y organización de los Trabajos. en caso de presentarse. maquinaria y equipos de construcción. así como indicar cuales serán los planes y puertos escogidos para. así como de los subcontratistas y/o proveedores que proponga el Licitante.2 3. . así como los lugares en donde se vaya a proveer de agua potable. 3. Este Plan será desarrollado de conformidad con los documentos técnicos proporcionados en la Sección 2 de las Bases de licitación (Planos y Especificaciones) y deberá ser congruente con los programas de trabajo (Documento 16). INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LOS TRABAJOS EL LICITANTE deberá anexar en su propuesta técnica. Equipo de prueba hidrostática. Plan logístico para el abastecimiento oportuno de maquinaria y equipo de construcción. materiales y equipos de instalación permanentes. secado e inertizado. El Plan Integral del Licitante para ejecutar los trabajos deberá considerar los siguientes aspectos: 1. diesel y comisaría y cualquier otra circunstancia que considere pueda afectar la correcta ejecución de los trabajos. manejo y flujo de trabajo desde el otorgamiento del contrato hasta la terminación total de los trabajos objeto de la Licitación. 3. 2. guarecerse de los malos tiempos. incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los mismos. Como parte del Plan Integral que presente el Licitante. mano de obra y personal especialista tanto técnico como administrativo. Logística de transporte y manejo de materiales proporcionados por PEP. El Plan Propuesto deberá unificar todos los requerimientos del Contrato en un resumen del proceso de implementación.SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Hoja 30 de 99 GERENCIA DE CONTRATOS SUBGERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS DOCUMENTO No.1 3. se deberá de anexar un organigrama que muestre la forma en que el proyecto será administrado.
10.2 Integración del Plan de Trabajo de proveedores y subcontratistas al Plan de Trabajo del Licitante.1 Logística de los movimientos de tubería. Entrega-Recepción de la obra objeto de la licitación: incluye: acta de terminación mecánica e integración de libros negros. 4. 11 Sistemas de administración de calidad. 5 6 Fabricación e instalación de ducto ascendente y/o piezas de ajuste del ducto ascendente. 12 13 . además del transporte terrestre y marino.1 Identificación de proveedores y subcontratistas. incluir accesorios requeridos para prueba . Reparación y adecuación de acolchonamientos de válvulas de línea regular /curvas de expansión/ pieza de interconexión (si aplica). Control de calidad y pruebas de los materiales y equipos de instalación permanente suministrados por el Contratista.SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Hoja 31 de 99 GERENCIA DE CONTRATOS SUBGERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS 4 Procedimiento de Construcción. secado e inertizado de líneas. incluye: los procesos en los patios de prefabricado. Identificación de interfases y de actividades críticas del proceso constructivo Integración del plan de trabajo de proveedores y subcontratistas. materiales y accesorios desde el sitio de fabricación y/o almacén hasta su instalación definitiva. Pruebas hidrostática. 7 8 9 10 10. Elaboración del As-built. así como de patios y sitios de trabajo de proveedores y subcontratistas. seguridad industrial y medio ambiente y forma en que la obra será controlada. equipos.
Dicho procedimiento deberá ser acorde con el Programa Calendarizado de Ejecución General de los Trabajos (Documento 16) en base a su experiencia para ejecutarlos y en congruencia con los alcances señalados en la Sección 2 de las Bases de Licitación (Anexos: A. etc). TEXTO: PLANEACIÓN INTEGRAL: Se describirá la forma en que se organizarán los trabajos de manera congruente con las características. B2. INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: Se indicará el procedimiento constructivo propuesto por el Licitante.SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Hoja 32 de 99 GERENCIA DE CONTRATOS SUBGERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS DOCUMENTO No. 8 DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS. C. B1. complejidad y magnitud de los mismos y con el guión señalado en el presente instructivo. .
SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Hoja 33 de 99 GERENCIA DE CONTRATOS SUBGERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS DOCUMENTO No. INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. . 8 DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS. MODELO DE FORMATO PLANEACIÓN INTEGRAL: PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO _______________________ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Hoja 34 de 99 GERENCIA DE CONTRATOS SUBGERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS DOCUMENTO No. 9 INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA DEL LICITANTE .
infraestructura y áreas existentes en el sito(s) de trabajo. 4. Identificación y descripción de los sitios de trabajo propuestos para la fabricación de las estructuras (Patio de Fabricación). Áreas de oficinas técnicas y administrativas de la contratista (deben de localizarse en los patios de fabricación). el Licitante deberá comprobar que la separación entre ellas es adecuada para realizar los trabajos. oficinas y edificios de almacenamiento. Información del Muelle de carga. los cuales deberán incluir información acerca de: • • • • • • 3. Área total del Patio de Fabricación de las estructuras. Área de oficinas para la supervisión de PEP (deben de localizarse en los patios de fabricación). anexando: croquis. indicando el área considerada para realizar los trabajos objeto de la licitación. indicando si son de su propiedad o serán arrendados para la ejecución de los trabajos objeto de la presente Licitación. Ubicación de las Bitas de amarre. Información de la capacidad de carga del terreno en las áreas donde se fabricarán y cargarán las estructuras y/o del sistema de correderas demostrando la viabilidad de ejecución de los trabajos objeto de la licitación. donde se demuestre que cumple con los requerimientos de resistencia del mismo. En caso de que la propuesta considere la utilización de trabes. planos. Croquis. 2.SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Hoja 35 de 99 GERENCIA DE CONTRATOS SUBGERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS DOCUMENTO No. Ubicación geográfica de los sitios de trabajo propuestos Descripción de las instalaciones. Áreas de ensamble y prefabricación. donde se indiquen los siguientes aspectos: • • • • Frente de agua disponible. indicando como propone ejecutar las maniobras de carga y amarre de las estructuras. . La información que proporcione el Licitante deberá cumplir con los siguientes requisitos: 1. planos e información complementaria de los sitios de trabajo propuestos (Patio de Fabricación). Información de la capacidad de carga del muelle. información complementaria o cualquier otro documento que demuestre que los Sitios de Trabajo propuestos cuentan con los requisitos necesarios para la ejecución de los trabajos. El muelle deberá contar con un calado mínimo de 20 pies en las áreas donde se realizarán las maniobras de carga. cuales serán los Patios de Fabricación de Estructuras que propone utilizar para la ejecución de los trabajos objeto de la presente Licitación. durante las maniobras de carga. indicando su capacidad lateral de amarre. 9 INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA DEL LICITANTE El Licitante deberá identificar y describir con toda claridad.
de manera de garantizar completamente a PEP el cumplimiento de los trabajos en los plazos de ejecución establecidos en la presente Licitación. deberá adjuntar a su propuesta. . En caso de que el licitante proponga Patios o Sitios de Trabajo que no sean de su propiedad. deberá describir la estrategia que seguirá para asegurar la disponibilidad de las áreas e infraestructura en el patio de fabricación de estructuras.SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Hoja 36 de 99 GERENCIA DE CONTRATOS SUBGERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS 5. independientemente del cumplimiento de los puntos anteriores. 6. Dicha Carta Compromiso de Arrendamiento deberá ser protocolizada ante Fe de Notario Público en caso de que las instalaciones propuestas se encuentren en territorio nacional o apostillada. El licitante deberá manifestar por escrito los trabajos que esté realizando o compromisos por ejecutar en los patios y sitios de trabajo propuestos. Carta Compromiso de Arrendamiento y usufructúo de las instalaciones propuestas para la ejecución de los trabajos objeto de la presente Licitación. En caso de que el licitante desarrolle de manera simultánea más de un proyecto para PEMEX o un tercero. en caso de que las instalaciones propuestas se ubiquen en territorio extranjero.
9 INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA DEL LICITANTE ANEXAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA .SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Hoja 37 de 99 GERENCIA DE CONTRATOS SUBGERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS DOCUMENTO No.
SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Hoja 38 de 99 GERENCIA DE CONTRATOS SUBGERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS DOCUMENTO No. 10 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE EL LICITANTE PROPONE PARA LA EJECUCIÒN DE LOS TRABAJOS .
RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE PROPONE EL LICITANTE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
El Licitante, deberá presentar la relación maquinaria y equipo de construcción, considerado en el Programa Calendarizado de la Maquinaria y Equipo de Construcción, Documento No. 16.3, de esta Sección, indicando la descripción detallada de los equipos propuestos; la cantidad de equipos propuestos para la ejecución de los trabajos; si son de su propiedad o arrendados; su ubicación física; modelo y uso actual, la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos, horas de utilización en el proyecto y número de horas total trabajadas. En caso de que la maquinaria y equipo de construcción propuestos no sean propiedad del Licitante, se deberá presentar para cada caso, independientemente del cumplimiento del punto anterior, Carta Compromiso de Arrendamiento de los equipos propuestos para la ejecución de los trabajos objeto de la presente Licitación. A continuación se presenta el Formato que el Licitante deberá presentar debidamente llenado y, de ser el caso, acompañado de las Cartas Compromiso de Arrendamiento para aquellos equipo y maquinaria que no sea de su propiedad
DOCUMENTO No. 10 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE PROPONE EL LICITANTE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS INSTRUCCIONES DE LLENADO
ENCABEZADO: LICITACIÓN No.: PARA: Se anotara el número que le corresponda. Se anotará el nombre de la obra y el lugar donde se efectuarán los trabajos.
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
Se anotará el Nombre o Razón Social completa del Licitante. Este espacio servirá para que Representante Legal del Licitante. firme el
Se anotará en primer término el número de hoja y en segundo el de las hojas empleadas por el Licitante en este Documento.
COLUMNAS: N°: Se anotará el número progresivo que corresponda a la máquina y equipo de construcción.
NOMBRE Y MODELO DE LA EMBARCACIÓN, MÁQUINA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Se anotará el nombre completo y el Modelo de la Embarcación, Máquina y Equipo de Construcción. USOS ACTUALES: Se anotará el uso o usos que actualmente se le está dando a la embarcación, máquina y equipo de construcción propuesto para la ejecución de los trabajos.
DISPONIBILIDAD: FECHA: Se anotará la fecha en que estará disponible la máquina y equipo de construcción en el sitio de ejecución de los trabajos.
Se anotará la dirección completa en la que se encuentra físicamente la embarcación, máquina o equipo de construcción propuesto para la ejecución de los trabajos. Se marcará con una “X“ cuando la máquina o el equipo de construcción sea propio, en caso contrario se dejará en blanco. Se marcará con una “X” en esta columna cuando la máquina o equipo de construcción sea arrendado, en caso contrario se dejará en blanco. Si la maquinaria y equipo de construcción es arrendada con o sin opción a compra, el Licitante ganador deberá presentar Carta Compromiso de Arrendamiento.
Se anotará el número de horas trabajadas por la maquinaria y/o equipo. Se anotará el número de horas que la maquinaria y/o equipo utilizará para la ejecución de los trabajos.
HORAS DE UTILIZACIÓN EN EL PROYECTO
procura.: 18575106020-04 “Ingeniería. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE DOCUMENTO 10 FIRMA DEL LICITANTE MODELO DE FORMATO RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN USOS No.SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Hoja 42 de 99 GERENCIA DE CONTRATOS SUBGERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS LICITACIÓN No. . para instalarse en la Sonda de Campeche. Golfo de México”. NOMBRE Y MODELO DE LA MÁQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ACTUALES FECHA UBICACIÓN FÍSICA DISPONIBILIDAD PROPIEDAD ARRENDADO. construcción. carga y amarre de una plataforma tipo tetrápodo denominadas Citam-A.
SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Hoja 43 de 99 GERENCIA DE CONTRATOS SUBGERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS DOCUMENTO No. 11 IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL .
00 USD cada uno. para lo cual el licitante deberá anexar a su propuesta. ó • El licitante cuenta con patio de fabricación y el personal técnico de nivel dirección (Gerente del Proyecto. como contratista principal en proyectos de plataformas marinas. mismo que deberá contar con experiencia en la ejecución de trabajos similares a los del objeto de la presente licitación. copia de la Currícula de dicho personal. y Gerente de Construcción) cuenta con la experiencia de haber participado en al menos dos o más proyectos similares a los trabajos objeto de la presente licitación. ó • El licitante o alguno de sus asociados debe acreditar el haber ejecutado de manera conjunta o individual. 11. órdenes de trabajo o cualquier otra documentación con que se acredite la experiencia de la empresa Licitante. 11 IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL El Licitante deberá acreditar cumplir con la experiencia que a continuación se indica: 11.000. debiendo cumplir con los siguientes requisitos: • El licitante o alguno de sus asociados debe acreditar el haber ejecutado en los últimos 6 años.2 Currícula del personal técnico directamente encargado de la ejecución y administración de los trabajos El licitante deberá adjuntar a su propuesta la Currícula del siguiente personal técnico directamente encargado de la ejecución y administración de los trabajos. Para acreditar la experiencia solicitada.1 Experiencia del Trabajo del Licitante El Licitante deberá presentar y acreditar cumplir con la experiencia que a continuación se indica: El Licitante deberá acreditar su experiencia con base a trabajos ejecutados similares a los del objeto de la licitación y a la curricula de su personal técnico directamente responsable de los trabajos. por lo menos dos o más proyectos por un valor de $35’000. como contratistas principales. el Licitante deberá presentar debidamente requisitado el Formato anexo a este documento. Gerente de Ingeniería. CARGO DEL PERSONAL CLAVE GERENCIA DEL PROYECTO Gerente o titular del Área INGENIERÍA Gerente o titular del Área CONSTRUCCIÓN Gerente o titular del Área GESTIÓN Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Gerente o titular del Área Experiencia requerida en el puesto (años) 5 5 5 5 . acompañado de la información y documentación que compruebe dicha experiencia tal como copia de contratos celebrados. superestructura y equipo misceláneo). en los últimos 6 años. en al menos 2 proyectos de fabricación de plataformas marinas (subestructura.SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Hoja 44 de 99 GERENCIA DE CONTRATOS SUBGERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS DOCUMENTO No. pilotes.
ingeniería. maquinaria y equipo de prefabricación de tubería (roladoras). pesaje de la subestructura y superestructura. para el caso de Subcontratación de Equipo y Maquinaria apegarse a lo solicitado en el Documento 10. y para el caso de subcontratación de ingeniería. . pruebas no destructivas (laboratorios) y relevado de esfuerzos. NOTA: Para el caso de arrendamiento de patios.SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Hoja 45 de 99 GERENCIA DE CONTRATOS SUBGERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL Gerente o titular del Área CONTROL DE PROYECTO Gerente o titular del Área 11. pruebas no destructivas y relevado de esfuerzos y prefabricado de tubería apegarse al Documento 13 que se proporciona.3 SUBCONTRATACIONES: 5 5 El licitante podrá subcontratar los siguientes trabajos: Grúas. el contratista debe apegarse a lo solicitado en el Documento 9. pesaje de estructuras.
Se anotará con número el importe por ejercer a la fecha de la Licitación. así como copia del acta de entrega recepción de los Contratos que fueron concluidos. HOJA ____ DE ___ : Se anotará en primer término el número de hoja y en segundo el de las hojas empleadas por el Licitante en este Documento. con número el importe total DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: IMPORTE EJERCIDO: Se anotará con número el importe total ejercido a la fecha de la Licitación. firme el NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: COLUMNAS: NOMBRE DE LA CONTRATANTE: Se anotará el nombre de la Dependencia o Entidad de la Administración Pública o particulares para quienes se hayan hecho las obras. Se anotará contratado. así como su dirección y teléfono. Se anotará el nombre o la razón social completa del Licitante. FECHA DE TERMINACIÓN: . Se anotará el nombre de la obra y el lugar donde se efectuarán los trabajos.SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Hoja 46 de 99 GERENCIA DE CONTRATOS SUBGERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS DOCUMENTO No. Este espacio servirá para que Representante Legal del Licitante.1 IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL INSTRUCCIONES DE LLENADO ENCABEZADO: LICITACIÓN Nº: PARA: Se anotará el número que corresponda. El Licitante deberá anexar copia de las carátulas de los Contratos enlistados. 11. IMPORTE POR EJERCER: Se anotará la fecha que corresponda a la terminación real de los trabajos objeto del Contrato (mes y año). Se anotará el nombre completo de los trabajos ejecutados.
: 18575106-020-04 EXPLORACIÓN Y PRODUCCION “Ingeniería. procura. carga y amarre de una plataforma tipo tetrápodo denominada Citam-A. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE HOJA: 47 DE: 99 DOCUMENTO 11. para instalarse en la Sonda de Campeche.1 SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS FIRMA DEL LICITANTE M O D E L O D E F O R M A T O IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO IMPORTE EJERCIDO IMPORTE POR EJERCER FECHA DE TERMINACIÓN IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL NOMBRE DE LA CONTRATANTE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA . Golfo de México”.LICITACIÓN No. construcción.
Se anotará el cargo a desempeñar en la ejecución o administración de ésta obra.2 CURRÍCULUM DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DEL LICITANTE. FIRMA DEL LICITANTE: HOJA ____ DE ___: TEXTO: NOMBRE: Se anotará el Nombre profesional técnico. DE CÉDULA PROFESIONAL EN SU CASO: Se anotará la profesión específica. en su caso. en su caso. de la cédula ESPECIALIDAD: CARGO PROPUESTO. Se anotará el nombre de la obra y el lugar donde se efectuarán los trabajos. Se indicará la especialidad. Se anotará el número profesional. Se anotará en primer término el número de hoja y en segundo el de las hojas empleadas por el Licitante en este Documento. 11. Este espacio servirá para que firme el Representante Legal del Licitante. IDENTIFICANDO A LOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA INSTRUCCIONES DE LLENADO ENCABEZADO: LICITACIÓN No. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: Se anotará el Nombre o Razón Social completa del Licitante. 48 . completo del PROFESIÓN: No.SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Hoja 48 de 99 GERENCIA DE CONTRATOS SUBGERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS DOCUMENTO No.: PARA: Se anotará el número que le corresponda.
. 18575106-020-04 Hoja 49 de 99 GERENCIA DE CONTRATOS SUBGERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS PRINCIPALES OBRAS Y TRABAJOS EN QUE HA INTERVENIDO: Se anotará el nombre de la obra y los trabajos en los que ha intervenido el profesional técnico. Se anotará el mes y el año de inicio y conclusión del periodo del cargo desempeñado. DESEMPEÑANDO EL TRABAJO CON EL CARGO DE: DURANTE EL PERIODO: Se anotará el cargo desempeñado. NOTA: EL LICITANTE A SU ELECCIÓN PODRA PRESENTAR EL CURRÍCULUM VITAE DEL PERSONAL SOLICITADO.SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Lic.
procura. IDENTIFICANDO A LOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA.2 EXPLORACIÓN Y PRODUCCION denominada Citam-A.LICITACIÓN No. SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE MODELO DE FORMATO CURRÍCULUM DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DEL LICITANTE.: 18575106-020-04 “Ingeniería. Golfo de México”. NOMBRE NÚMERO DE CÉDULA PROFESIONAL EN SU CASO CARGO PROPUESTO PROFESIÓN ESPECIALIDAD DESEMPEÑANDO EL TRABAJO CON EL CARGO DE DURANTE EL PERIODO PRINCIPALES OBRAS Y TRABAJOS EN EL QUE HA INTERVENIDO (DEL MÁS RECIENTE AL MÁS ANTIGÜO) NOMBRE PROFESIÓN NÚMERO DE CÉDULA PROFESIONAL EN SU CASO ESPECIALIDAD CARGO PROPUESTO PRINCIPALES OBRAS Y TRABAJOS EN EL QUE HA INTERVENIDO (DEL MÁS RECIENTE AL MÁS ANTIGÜO) DESEMPEÑANDO EL TRABAJO CON EL CARGO DE DURANTE EL PERIODO NOMBRE PROFESIÓN NÚMERO DE CÉDULA PROFESIONAL EN SU CASO ESPECIALIDAD CARGO PROPUESTO PRINCIPALES OBRAS Y TRABAJOS EN EL QUE HA INTERVENIDO (DEL MAS RECIENTE AL MÁS ANTIGUO) DESEMPEÑANDO EL TRABAJO CON EL CARGO DE DURANTE EL PERIODO 54 . construcción. carga y amarre de una plataforma tipo tetrápodo HOJA 50 DE 99 DOCUMENTO 11. para instalarse en la Sonda de Campeche.
18575106-020-04 Hoja 51 de 99 GERENCIA DE CONTRATOS SUBGERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS DOCUMENTO No.SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Lic. 12 DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA CAPACIDAD Y/O EXPERIENCIA TÉCNICA DE LOS SUBCONTRATISTAS QUE EL LICITANTE PROPONGA PARA LA EJECUCIÒN DE LOS TRABAJOS 51 .
según corresponda en cada caso. Se anotará el número de años de experiencia del subcontratista propuesto por el Licitante. Se anotará el nombre de la obra y el lugar donde se efectuarán los trabajos. para cada uno de los contratos con los que se acredita su experiencia. a los que propone el Licitante.SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Lic. Se anotará el nombre o razón social de la empresa que contrató los servicios o trabajos con el subcontratista. Se anotará el nombre o razón social de la empresa que su propone para realizar correspondiente en forma progresiva. dólares de los Estados Unidos de América o la combinación de ambas monedas. HOJA____DE___: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: COLUMNAS: NOMBRE DEL SUBCONTRATISTA: DESCRIPCIÓN: EXPERIENCIA: NÚMERO DE CONTRATO: PERÍODO DE EJECUCIÓN: MONTO: NOMBRE Y TELÉFONO DE REFERENCIA: El licitante podrá adjuntar a su propuesta técnica. Se anotará el monto de cada contrato con el que se acredita la experiencia. Se anotará el Nombre o Razón Social completa del Licitante. además del formato No. Se anotará el período en el cual se desarrollaron los servicios o trabajos correspondientes a cada contrato con el que se acredita la experiencia.: PARA: Se anotará el número que le corresponda. en pesos mexicanos. 18575106-020-04 Hoja 52 de 99 GERENCIA DE CONTRATOS SUBGERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS DOCUMENTO No. para acreditar la experiencia y/o capacidad técnica de sus subcontratistas . Este espacio servirá para que firme el Representante Legal del Licitante. la documentación que considere necesaria. con los que se acredite la experiencia del subcontratista en trabajos similares. Se anotará en primer término el número de hoja y en segundo el de las hojas empleadas por el Licitante en este Documento. Se anotarán los números de contrato correspondientes a los tres últimos años. 12 ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD Y/O EXPERIENCIA TÉCNICA DE LOS SUBCONTRATISTAS QUE EL LICITANTE PROPONGA PARA LA EJECUCIÒN DE LOS TRABAJOS INSTRUCCIONES DE LLENADO ENCABEZADO: LICITACIÓN No. Se deberá anotar la descripción de los trabajos específicos que desarrollará el subcontratista en la obra objeto de la Licitación. 13 debidamente requisitado.
DOCUMENTO “12” EXPLORACIÓN Y PRODUCCION PLAZO DE EJECUCIÓN: SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS FIRMA DEL LICITANTE HOJA: 53 DE: 99 MODELO DE FORMATO NOMBRE DEL SUBCONTRATISTA DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS Y/O TRABAJOS QUE DESARROLLARÁ EN ESTE PROYECTO EXPERIENCIA (Años) NÚMERO DE CONTRATO PERIODO DE EJECUCION M. MONTO USD NOMBRE Y TELÉFONO DE REFERENCIA 57 . para instalarse en la Sonda de Campeche. construcción.LICITACIÓN No. Golfo de México”. carga y amarre de una plataforma tipo tetrápodo FECHA DE TERMINACIÓN: denominadas Citam-A. procura.: 18575106-020-04 FECHA DE INICIO: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE “Ingeniería.N.
en el cual deberá indicar los materiales y equipos de instalación permanente que propone utilizar para la ejecución de los trabajos. Equipo Paquete: Separador de Prueba Equipo Paquete: Paquete de Gas Amargo.SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Lic.Todos los apartados o secciones de catalogo que presente como información complementaria a sus respuestas de cuestionarios técnicos. 54 .. 4. mismos que deberán cumplir con las especificaciones y requerimientos establecidos por PEP en las Bases de Licitación.El Licitante deberá presentar debidamente llenado el formato anexo (formato 2). el Licitante debe anotar en la columna identificada como “CONTRATISTA”. “DE ACUERDO CON”.. 18575106-020-04 Hoja 54 de 99 GERENCIA DE CONTRATOS SUBGERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS DOCUMENTO No. de los siguientes equipos y sistemas: • • • • • Tablero de control de pozos y Tablero de Interfase. exclusivamente. las características técnicas de los equipos que propone. así como los apartados o secciones de los catálogos que corresponda. debe presentar debidamente requisitados los cuestionarios técnicos (formato 1) y hojas de datos. deben ser exclusivamente de los cinco (05) equipos y sistemas que se mencionan arriba.. 1. Equipo Paquete: Paquete de Aire de Instrumentos SDMC: Proceso y Paro de Emergencia. 2.Para el llenado de los cuestionarios técnicos (formato 1). 3.. “CUMPLE PARCIALMENTE” etc. por lo que no se aceptará que sean contestados utilizando leyendas tales como: “SI CUMPLE”.Es requisito indispensable que cada apartado o sección de catalogo se presente con una marca o señal que indique cual modelo de equipo y cuales características técnicas deben ser consideradas como su propuesta. 13 LISTADO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÒN PERMANENTE Para efectos de evaluación el Licitante.
13 MODELO DE FORMATO CUESTIONARIOS TÉCNICOS DE MATERIALES. EQUIPOS Y SISTEMAS QUE DEBERA ELABORAR Y LLENAR EL LICITANTE (FORMATO 1) . 18575106-020-04 Hoja 55 de 99 GERENCIA DE CONTRATOS SUBGERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS DOCUMENTO No.SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Lic.
SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Lic. SDV-1154 1 (UNA) BOLA PASO COMPLETO 24” 900 # R..C. INOX. 316 DOS DE 3 VIAS N.CUERPO VALVULA SOLENOIDE .A. 316 (NOTA 1) TEFLÓN ¼" NPT NEMA 4X Y 7 24 VCD BAJO CONSUMO (7 WATTS MAX.P.E.T. INDICADOR LOCAL DE POSICION Y LIMITADORES DE CARRERA ACCION A FALLA DE SUMINISTRO TIEMPO DE CIERRE INTERRUPTORES DE POSICION OPERACIÓN LOCAL-REMOTA DISPOSITIVO MECANICO PARA PRUEBA PARCIAL CAJA DE CONEX. 3AMP. CATALOGOS O DOCUMENTACION TECNICA DEL FABRICANTE . C/BOTONES Y SELEC BOMBA MANUAL VALVULAS/TUBING/CONECTORES VALVULAS SELENOIDE . INOX.J. CUMPLE “SI CUMPLO” FORMATO DE CONTESTAR EN ESTOS TERMINOS SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION.P. 24 VCD REQUERIDA REQUERIDO (NOTA 4) REQUERIDA NEMA 7 Y 4X REQUERIDA AC.) POR CONTRATISTA CONTRATISTA POR P. ( MAXIMO ) 4 SPDT. (CIERRE) Y N. POR LO QUE PEP REQUIERE DATOS PRECISOS “BOLA PASO COMPLETO” PRESION AL ACTUADOR ACUMULADOR NEUMATICO DE RESPALDO. 18575106-020-04 Hoja 56 de 99 GERENCIA DE CONTRATOS SUBGERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS (FORMATO 1) VALVULAS DE CORTE CUESTIONARIO TECNICO CARACTERISTICAS IDENTIFICACION CANTIDAD VALVULA TIPO TAMAÑO Y LIBRAJE REGISTRO API 6D MATERIAL DEL CUERPO Y BRIDAS MATERIAL DE LA BOLA MATERIAL DELVASTAGO Y MUÑON ANILLOS DEL ASIENTO EMPAQUES Y SELLOS ACTUADOR TIPO PEMEX E. (APERTURA) AC.EMPAQUES CONEXIÓN NEUMATICA CLASIFICACION ELECTRICA SUMINISTRO ELECTRICO MODELO Y MARCA EL CONTRATISTA DEBERA CONTESTAR DATOS PRECISOS DE LOS EQUIPOS O MATERIALES SOLICITADOS EL CONTRATISTA DEBERA SOPORTAR TODA LA INFORMACION PROPORCIONADA CON FOLLETOS. REQUERIDO ASTM A350 GR LF2 ( NOTA 1 ) ASTM-A694 GR F5O ( NOTA 1 Y 2) AISI 4130 ( NOTA 1 Y 2 ) AISI 410 SS CON INSERTO DE NYLON TEFLÓN PISTON / DOBLE EFECTO CON YUGO ESCOSÉS (NOTA 3) 120 PSIG REQUERIDO (PARA UNA ACCION) REQUERIDOS CIERRA 24 SEG.
Se anotará la cantidad de material o de equipos de instalación permanente que se usarán en la obra. Se anotará el nombre de la obra y el lugar donde se efectuarán los trabajos. Este espacio servirá para que firme el Representante Legal del Licitante. PARA: Se anotará el número que le corresponda.SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Lic. Se anotará el Nombre o Razón Social completa del Licitante. HOJA____DE___: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: COLUMNAS: No. Se anotará en primer término el número de hoja y en segundo el de las hojas empleadas por el Licitante en este Documento. CANTIDAD: UNIDAD: .: DESCRIPCIÓN: Se anotará el número correspondiente en forma progresiva. Se anotará el nombre completo de los materiales más significativos y equipos de instalación permanente. Se anotará la unidad de medida del material y equipo de instalación permanente. 18575106-020-04 Hoja 57 de 99 GERENCIA DE CONTRATOS SUBGERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS DOCUMENTO No. 13 LISTADO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÒN PERMANENTE INSTRUCCIONES DE LLENADO PARA EL FORMATO 2 ENCABEZADO: LICITACIÓN No.
DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD . Golfo de México”. DOCUMENTO 13 FORMATO 2 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE MODELO DE FORMATO LISTADO DE MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE No. procura. carga y amarre de una plataforma tipo tetrápodo denominada Citam-A. 18575106-020-04 Hoja 58 de 99 GERENCIA DE CONTRATOS SUBGERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS “Ingeniería.SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Lic. para instalarse en la Sonda de Campeche. construcción.
SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Lic. 14 LISTADO DE LA MANO DE OBRA A UTILIZARSE . 18575106-020-04 Hoja 59 de 99 GERENCIA DE CONTRATOS SUBGERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS DOCUMENTO No.
correspondientes a cada una de las categorías para la ejecución de los trabajos. Se anotará la cantidad de jornadas necesarias de ocho (8) horas.: Se anotará el número correspondiente en forma progresiva. Este espacio servirá para que firme el Representante Legal del Licitante. Se anotará jornada (jor). Se anotará el nombre de la obra y el lugar donde se efectuarán los trabajos. HOJA____DE___: Se anotará en primer término el número de hoja y en segundo el de las hojas empleadas por el Licitante en este Documento. 14 LISTADO DE LA MANO DE OBRA A UTILIZARSE INSTRUCCIONES DE LLENADO ENCABEZADO: LICITACIÓN No. CATEGORÍA: CANTIDAD: UNIDAD: . FIRMA DEL LICITANTE: TEXTO: No.SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Lic. referida a jornadas de ocho (8) horas. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: Se anotará el Nombre o Razón Social completa del Licitante. 18575106-020-04 Hoja 60 de 99 GERENCIA DE CONTRATOS SUBGERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS DOCUMENTO No.: PARA: Se anotará el número que le corresponda. Se anotará el nombre de la categoría del personal que intervendrá directamente en la ejecución de los trabajos.
SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS Lic. 18575106-020-04 Hoja 61 de 99 GERENCIA DE CONTRATOS SUBGERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS DOCUMENTO 14 FIRMA DEL LICITANTE NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE MODELO DE FORMATO LISTADO DE LA MANO DE OBRA A UTILIZARSE No. DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD .
18575106-020-04 Hoja 62 de 99 GERENCIA DE CONTRATOS SUBGERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS DOCUMENTO No. 15 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN A UTILIZARSE EN LA EJECUCIÒN DE LOS TRABAJOS .SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Lic.
Se anotará el nombre de la maquinaria o equipo de construcción a utilizar (Documento No. Se anotará Hora (hr). indicar que se adjuntan dichas especificaciones a este anexo. 11 de esta Sección). ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: CANTIDAD: UNIDAD: .SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Lic.: PARA: Se anotará el número que le corresponda. correspondientes a cada una de las máquinas y equipos de construcción. requeridas para la ejecución de los trabajos. Se anotarán las especificaciones técnicas de la maquinaria o equipo de construcción. referida a hora efectiva de trabajo. 18575106-020-04 Hoja 63 de 99 GERENCIA DE CONTRATOS SUBGERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS DOCUMENTO No. Se anotará el Nombre o Razón Social completa del Licitante. Este espacio servirá para que firme el Representante Legal del Licitante.: DESCRIPCIÓN: Se anotará el número correspondiente en forma progresiva. Se anotará en primer término el número de hoja y en segundo el de las hojas empleadas por el Licitante en este Documento. 15 LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN A UTILIZARSE EN LA EJECUCIÒN DE LOS TRABAJOS INSTRUCCIONES DE LLENADO ENCABEZADO: LICITACIÓN No. Se anotará el nombre de la obra y el lugar donde se efectuarán los trabajos. La cantidad de horas efectivas de trabajo. HOJA____DE___: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: TEXTO: No. En su caso.
Golfo de México”. 18575106-020-04 Hoja 64 de 99 GERENCIA DE CONTRATOS SUBGERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS LICITACIÓN No.: 18575106-020-04 EXPLORACIÓN Y PRODUCCION SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS “Ingeniería. carga y amarre de una plataforma tipo tetrápodo denominada Citam-A.SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Lic. procura. construcción. para instalarse en la Sonda de Campeche. DOCUMENTO 15 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE MODELO DE FORMATO LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION No. DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD .
4 Programa calendarizado de ejecución de los trabajos. supervisión y administración de los trabajos. administrativo y de servicio encargado de la dirección.2 16.5 . Programa calendarizado de los materiales y de los equipos de instalación permanente. 18575106-020-04 Hoja 65 de 99 GERENCIA DE CONTRATOS SUBGERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS DOCUMENTO No.3 16.1 16. Programa calendarizado de utilización del personal profesional técnico. 16. 16 PROGRAMAS TÉCNICOS 16.SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Lic. Programa calendarizado de la maquinaria y equipo de construcción. Programa calendarizado de la mano de obra.
1 PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.1. SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS. debidamente elaborados y llenados los formatos de los programas de ejecución del proyecto.5 PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO.3 PROGRAMA CALENDARIZADO CONSTRUCCIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE DOCUMENTO 16. el incumplimiento en el llenado de los formatos. ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN.SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Lic. Los Programas Calendarizados 16. así como si existen diferencias entre los programas técnicos (documento 16) y el Plan de Trabajo del Licitante presentado en el Documento No. 16.2 PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA DOCUMENTO 16. Los Programas Calendarizados de ejecución del proyecto anteriormente relacionados.4 PROGRAMA CALENDARIZADO DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE DOCUMENTO 16. 16. deberán ser lógicos y congruentes con los alcances técnicos del proyecto y deberán estar ligados al plan de trabajo del licitante y a su procedimiento constructivo.4 Y 16.5 deberán ser llenados en estricto apego a las partidas del Anexo C de la Sección 2 de las Bases de Licitación. DOCUMENTO 16. 16. los cuales se relacionan a continuación: DOCUMENTO 16. Será motivo de descalificación. que sean no congruentes al proyecto. deberá presentar. 18575106-020-04 Hoja 66 de 99 GERENCIA DE CONTRATOS SUBGERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS DOCUMENTO No.2.3. mismos que se anexan a este documento. 8 de esta Sección. . 16 PROGRAMAS TÉCNICOS El Licitante.
SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Lic. 18575106-020-04 Hoja 67 de 99 GERENCIA DE CONTRATOS SUBGERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS DOCUMENTO 16.1 PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. .
según el indicado en el Catálogo de Conceptos (Anexo C de la Sección 2 de las Bases de Licitación). quincena o semana según corresponda a las cantidades de trabajo por realizar y Diagrama de Gantt. 18575106-020-04 Hoja 68 de 99 GERENCIA DE CONTRATOS SUBGERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS CUMENTO 16. . Se anotarán los días naturales que durará la ejecución de la obra. Se anotará el nombre de la obra y el lugar donde se efectuarán los trabajos. FIRMA DEL LICITANTE: HOJA____DE___: COLUMNAS: N°: Se anotará el número del concepto que corresponda. indicando por mes. Se anotará la fecha en que se iniciarán los trabajos.SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Lic. de acuerdo a lo solicitado en las Bases de Licitación. de acuerdo a lo solicitado en las Bases de Licitación Se anotará la fecha programada de terminación de los trabajos que corresponda a la fecha de inicio y al plazo de ejecución. Se anotará en primer término el número de hoja y en segundo el de las hojas empleadas por el Licitante en éste Documento.1 PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS INSTRUCCIONES DE LLENADO El Licitante presentará el Programa de Obra. ENCABEZADO: LICITACIÓN No. FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINACIÓN: PLAZO DE EJECUCIÓN: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: Se anotará el Nombre o Razón Social completa del Licitante.: PARA: Se anotará el número que le corresponda. Este espacio servirá para que firme el Representante Legal del Licitante.
18575106-020-04 Hoja 69 de 99 GERENCIA DE CONTRATOS SUBGERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS NOMBRE DE LA PARTIDA. Se elaborará el Diagrama de Gantt por los meses y/o la fracción que corresponda. Se anotará la unidad de medida. quincena o semana. de acuerdo a los trabajos por realizar. UNIDAD: RENGLONES: PERÍODO: Se anotará el año. Si el programa de ejecución tuviera una duración mayor al alcance de este formato. BARRA: TOTAL: . subpartida(s) y/o por concepto de trabajo que corresponda de acuerdo al Catálogo de Conceptos (Anexo C de la Sección 2 de las Bases de Licitación). según lo solicitado por la Convocante. SUBPARTIDA O CONCEPTO: Se anotará el nombre de la(s) partida(s). indicada en el Catalogo de Conceptos. CANTIDAD: Se elaborará el programa de obra anotando las cantidades de trabajo que realizará por mes. el nombre de los meses. quincenas o semanas que correspondan.SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Lic. de acuerdo a las fechas de inicio y terminación de la obra. se deberán agregar los módulos necesarios hasta completar la programación total. Deberá anotar el resultado de la suma de las cantidades de trabajo propuestas por el Licitante en su programa.
: 18575106-020-04 FECHA DE INICIO: “Ingeniería.1” EXPLORACIÓN Y PRODUCCION SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS FIRMA DEL LICITANTE HOJA: 70 DE: 99 MODELO DE FORMATO PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS N° NOMBRE DE LA PARTIDA. procura. construcción. Golfo de México”. carga y amarre de una plataforma tipo FECHA DE TERMINACIÓN: tetrápodo denominada Citam-A para PLAZO DE EJECUCIÓN: instalarse en la Sonda de Campeche. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE DOCUMENTO “16. SUBPARTIDA O CONCEPTO UNIDAD PERIODO 1 2 MES n TOTAL CANTIDAD BARRA CANTIDAD BARRA CANTIDAD BARRA CANTIDAD BARRA CANTIDAD BARRA CANTIDAD BARRA CANTIDAD BARRA CANTIDAD BARRA CANTIDAD BARRA CANTIDAD BARRA 75 .LICITACIÓN No.
2 PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA 71 .SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Lic. 18575106-020-04 Hoja 71 de 99 GERENCIA DE CONTRATOS SUBGERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS DOCUMENTO 16.
así como las cantidades de jornadas a utilizar y Diagrama de Gantt. número de la(s) partida(s). de acuerdo a lo solicitado en las Bases de Licitación. 18575106-020-04 Hoja 72 de 99 GERENCIA DE CONTRATOS SUBGERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS DOCUMENTO 16. subpartida(s) o concepto(s) que corresponda. Se anotará el Nombre o Razón Social completo del Licitante. Se anotará en primer término el número de hoja y en segundo el de las hojas empleadas por la licitante en este Documento. según el indicado en el Catálogo de Conceptos (Anexo C de la Sección 2 de las Bases de Licitación) . Se anotará el nombre de la obra y el lugar donde se efectuarán los trabajos.: PARA: Se anotará el número que le corresponda.2 PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA INSTRUCCIONES DE LLENADO El Licitante presentará el Programa de Obra. de acuerdo a lo solicitado en las Bases de Licitación Se anotará la fecha programada de terminación de los trabajos que corresponda a la fecha de inicio y al plazo de ejecución. Se anotará la fecha en que se iniciarán los trabajos. ENCABEZADO: LICITACIÓN No. Este espacio servirá para que firme el Representante Legal del Licitante. quincena o semana según corresponda. Se anotarán los días naturales que durará la ejecución de la obra. indicando por mes. FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINACIÓN: PLAZO DE EJECUCIÓN: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: HOJA____DE___: COLUMNAS: N° Se anotará el año(s).SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Lic.
el nombre de los meses. SUBPARTIDA O CONCEPTO: Se anotará el nombre de la(s) partida(s). subpartida(s) o concepto(s) contenidos en el Catálogo de Conceptos (Anexo C de la Sección 2 de las Bases de Licitación). BARRA: TOTAL: . quincenas o semanas que correspondan. según lo solicitado por la Convocante. para la ejecución de cada una de la(s) partida(s). y que corresponda con el Listado de la Mano de Obra a utilizarse (Documento No. 18575106-020-04 Hoja 73 de 99 GERENCIA DE CONTRATOS SUBGERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS NOMBRE DE LA PARTIDA. de acuerdo a los trabajos por realizar. CANTIDAD: Se elaborará el programa de mano de obra anotando las cantidades de jornadas a utilizar por mes. Deberá anotar el resultado de la suma de las cantidades de mano de obra propuestas por el Licitante en su programa. Se elaborará el Diagrama de Gantt por los meses. Si el programa de utilización mensual de la mano de obra tuviera una duración mayor al alcance de este formato. quincenas o semanas y/o la fracción que corresponda. de acuerdo a las fechas de inicio y terminación de la obra. CATEGORÍA: RENGLONES: PERIODO: Se anotará el año.SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Lic. subpartida(s) y/o concepto(s) de trabajo que corresponda de acuerdo al Catalogo de Conceptos (Anexo C de la Sección 2 de las Bases de Licitación). se deberán agregar los módulos necesarios hasta completar la programación total. quincena o semana. Se anotará la(s) categoría(s) del personal que interviene en la realización de los diferentes conceptos de obra. 16 de esta Sección).
carga y amarre de una plataforma FECHA DE TERMINACIÓN: tipo tetrápodo denominada CitamA. FECHA DE INICIO: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE DOCUMENTO “16. para instalarse en la Sonda de PLAZO DE EJECUCIÓN: Campeche. procura. construcción.: 18575106-020-04 “Ingeniería. SUBPARTIDA O CONCEPTO UNIDAD PERIODO 1 2 MES n TOTAL CANTIDAD BARRA CANTIDAD BARRA CANTIDAD BARRA CANTIDAD BARRA CANTIDAD BARRA CANTIDAD BARRA CANTIDAD BARRA CANTIDAD BARRA CANTIDAD BARRA CANTIDAD BARRA 79 . Golfo de México”.LICITACIÓN No.2” EXPLORACIÓN Y PRODUCCION SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS FIRMA DEL LICITANTE HOJA: 74 DE: 99 MODELO DE FORMATO PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA N° NOMBRE DE LA PARTIDA.
18575106-020-04 Hoja 75 de 99 GERENCIA DE CONTRATOS SUBGERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS DOCUMENTO 16.3 PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 75 .SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Lic.
ENCABEZADO: LICITACIÓN No. quincena o semana según corresponda.SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Lic. .: PARA: FECHA DE INICIO: Se anotará el número que le corresponda. FECHA DE TERMINACIÓN: PLAZO DE EJECUCIÓN: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: HOJA____DE___: COLUMNAS: N°: Se anotará el número de la(s) partida(s). indicando por mes. Se anotará en primer término el número de hoja y en segundo el de las hojas empleadas por el Licitante en este Documento. Se anotará el Nombre o Razón Social completa del Licitante. Se anotará el nombre de la obra y el lugar donde se efectuarán los trabajos. Se anotará la fecha programada de terminación de los trabajos que corresponda a la fecha de inicio y al plazo de ejecución. Se anotará la fecha en que se iniciarán los trabajos. de acuerdo a lo solicitado en las Bases de Licitación. subpartida(s) o concepto(s) que corresponda. Este espacio servirá para que firme el Representante Legal del Licitante. 18575106-020-04 Hoja 76 de 99 GERENCIA DE CONTRATOS SUBGERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS DOCUMENTO 16. según el indicado en el Catálogo de Conceptos (Anexo C de la Sección 2 de las Bases de Licitación) NOMBRE DE LA PARTIDA. Se anotarán los días naturales que durará la ejecución de la obra.3 PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN INSTRUCCIONES DE LLENADO El Licitante presentará el Programa de Maquinaria y Equipo de Construcción. de acuerdo a lo solicitado en las Bases de Licitación. así como las cantidades de horas a utilizar y Diagrama de Gantt.
quincenas o semanas y/o la fracción que corresponda. quincenas o semanas que correspondan. 16 de esta Sección). Se elaborará el Diagrama de Gantt por los meses. subpartidas o conceptos contenidos en el Catálogo de Conceptos (Anexo C de la Sección 2 de las Bases de Licitación). 18575106-020-04 Hoja 77 de 99 GERENCIA DE CONTRATOS SUBGERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS SUBPARTIDA O CONCEPTO: Se anotará el nombre de la partida(s).maquina propuestas por el Licitante.SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Lic. de acuerdo a los trabajos por realizar. se deberán agregar los módulos necesarios hasta completar la programación total. de acuerdo a las fechas de inicio y terminación de la obra. RENGLONES: PERÍODO: CANTIDAD: Se elaborará el programa de utilización de la maquinaria y equipo de construcción anotando las cantidades de hora . Se anotará el año. BARRA: TOTAL: . el nombre de los meses. según lo solicitado por la Convocante. y que corresponda conforme con el Listado de Maquinaria y Equipo de Construcción (Documento No. Deberá anotar el resultado de la suma de las cantidades de horas efectivas de trabajo propuestas por el Licitante en su programa. tuviera una duración mayor al alcance de este formato. para la ejecución de cada una de las partidas. Si el programa de utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN: Se anotará el nombre Maquinaria y/o Equipo de Construcción que intervendrá en la realización de los diferentes conceptos de obra. subpartida(s) o por concepto de trabajo que corresponda de acuerdo al Catálogo de Conceptos (Anexo C de la Sección 2 de las Bases de Licitación).
para instalarse en la Sonda de PLAZO DE EJECUCIÓN: Campeche. construcción.LICITACIÓN No. FECHA DE INICIO: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE DOCUMENTO “16.3” EXPLORACIÓN Y PRODUCCION SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS FIRMA DEL LICITANTE HOJA 78 DE 99 MODELO DE FORMATO PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION N° NOMBRE DE LA PARTIDA.: 18575106-020-04 “Ingeniería. Golfo de México”. carga y amarre de una plataforma FECHA DE TERMINACIÓN: tipo tetrápodo denominada Citam-A. SUBPARTIDA O CONCEPTO UNIDAD PERIODO 1 2 MES n TOTAL CANTIDAD BARRA CANTIDAD BARRA CANTIDAD BARRA CANTIDAD BARRA CANTIDAD BARRA CANTIDAD BARRA CANTIDAD BARRA CANTIDAD BARRA CANTIDAD BARRA CANTIDAD BARRA 83 . procura.
4 PROGRAMA CALENDARIZADO DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE 79 . 18575106-020-04 Hoja 79 de 99 GERENCIA DE CONTRATOS SUBGERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS DOCUMENTO 16.SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Lic.
Se anotará en primer término el número de hoja y en segundo el de las hojas empleadas por el Licitante en este Documento. ENCABEZADO: LICITACIÓN No. de acuerdo a lo solicitado en las Bases de Licitación. Este espacio servirá para que firme el Representante Legal del Licitante. así como las cantidades a utilizar y Diagrama de Gantt. Se anotará el nombre de la obra y el lugar donde se efectuarán los trabajos. indicado por mes. quincena o semana según corresponda. 18575106-020-04 Hoja 80 de 99 GERENCIA DE CONTRATOS SUBGERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS PROGRAMA CALENDARIZADO DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE INSTRUCCIONES DE LLENADO El Licitante presentará el programa de suministro de materiales y equipo de instalación permanente. FIRMA DEL LICITANTE: HOJA____DE___: . Se anotará la fecha programada de terminación de los trabajos que corresponda a la fecha de inicio y al plazo de ejecución. Se anotará la fecha en que se iniciarán los trabajos. Se anotarán los días naturales que durará la ejecución de la obra. FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINACIÓN: PLAZO DE EJECUCIÓN: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: Se anotará el Nombre o Razón Social completa del Licitante.: PARA: Se anotará el número que le corresponda. de acuerdo a lo solicitado en las Bases de Licitación.SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Lic.
y que corresponda conforme al Listado de los Materiales más Significativos y Equipo de Instalación Permanente (Documento No. se deberán agregar los módulos necesarios hasta completar la programación total.SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Lic. según el indicado en el Catálogo de Conceptos (Anexo C de la Sección 2 de las Bases de Licitación). 15 de esta Sección). NOMBRE DE LA PARTIDA. 18575106-020-04 Hoja 81 de 99 GERENCIA DE CONTRATOS SUBGERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS COLUMNAS: No. Se anotará la unidad de medida del material o equipo de instalación permanente. subpartida(s) o concepto de trabajo que corresponda de acuerdo al Catalogo de Conceptos (Anexo C de la Sección 2 de las Bases de Licitación). . Se anotará el número de la(s) partida(s). subpartida(s) o concepto(s) que corresponda. de acuerdo a las fechas de inicio y terminación de la obra. quincenas o semanas que correspondan. según lo solicitado por la Convocante. UNIDAD: RENGLONES: PERÍODO: Se anotará el año. subpartida o concepto de trabajo contenidos en el Catálogo de Conceptos (Anexo C de la Sección 2 de las Bases de Licitación). MATERIAL Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE: Se anotará el nombre Material y/o Equipo de Instalación permanente que intervendrá en la realización de los diferentes conceptos de obra. para la ejecución de la partida. Si el programa de suministro de material tuviera una duración mayor al alcance de este formato. SUBPARTIDA O CONCEPTO Se anotará el nombre de la(s) partida(s). el nombre de los meses.
18575106-020-04 Hoja 82 de 99 GERENCIA DE CONTRATOS SUBGERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS CANTIDAD: Se elaborará el programa de utilización de los materiales y equipos de instalación permanente anotando las cantidades propuestas por el Licitante. Se elaborará el Diagrama de Gantt por los meses. quincenas o semanas y/o la fracción que corresponda. Deberá anotar el resultado de la suma de las cantidades de material y equipo de instalación permanente propuestas por el Licitante en su programa. BARRA: TOTAL: .SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Lic. de acuerdo a los trabajos por realizar.
LICITACIÓN No. SUBPARTIDA O CONCEPTO UNIDAD PERIODO 1 2 MES n TOTAL CANTIDAD BARRA CANTIDAD BARRA CANTIDAD BARRA CANTIDAD BARRA CANTIDAD BARRA CANTIDAD BARRA CANTIDAD BARRA CANTIDAD BARRA CANTIDAD BARRA CANTIDAD BARRA CANTIDAD BARRA 87 . FECHA DE INICIO: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE DOCUMENTO “16.4” EXPLORACIÓN Y PRODUCCION SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS HOJA 83 DE 99 MODELO DE FORMATO PROGRAMA CALENDARIZADO DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE N° NOMBRE DE LA PARTIDA. para instalarse en la Sonda de PLAZO DE EJECUCIÓN: Campeche. Golfo de México”. construcción. carga y amarre de una plataforma FECHA DE TERMINACIÓN: tipo tetrápodo denominada Citam-A. procura.: 18575106-020-04 “Ingeniería.
18575106-020-04 Hoja 84 de 99 GERENCIA DE CONTRATOS SUBGERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS DOCUMENTO 16. ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN. SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.5 PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO.SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Lic. .
administrativo de servicio encargado de la dirección. supervisión y administración de los trabajos.5 PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO. de acuerdo a lo solicitado en las Bases de Licitación. así como las cantidades a utilizar y Diagrama de Gantt. Se anotará la fecha en que se iniciarán los trabajos.: PARA: FECHA DE INICIO: Se anotará el número que le corresponda.SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Lic. INSTRUCCIONES DE LLENADO El Licitante presentará el programa cuantificado y calendarizado de utilización del personal profesional técnico. de acuerdo a lo solicitado en las Bases de Licitación. FECHA DE TERMINACIÓN: PLAZO DE EJECUCIÓN: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: HOJA____DE___: COLUMNAS: . Se anotará en primer término el número de hoja y en segundo el de las hojas empleadas por el Licitante en este Documento. Se anotará el nombre de la obra y el lugar donde se efectuarán los trabajos. Este espacio servirá para que firme el Representante Legal del Licitante. quincena o semana según corresponda. indicado por mes. Se anotará el Nombre o Razón Social completa del Licitante. ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN. Se anotará la fecha programada de terminación de los trabajos que corresponda a la fecha de inicio y al plazo de ejecución. ENCABEZADO: LICITACIÓN No. SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS. 18575106-020-04 Hoja 85 de 99 GERENCIA DE CONTRATOS SUBGERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS DOCUMENTO 16. Se anotarán los días naturales que durará la ejecución de la obra.
18575106-020-04 Hoja 86 de 99 GERENCIA DE CONTRATOS SUBGERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS No. de acuerdo a las fechas de inicio y terminación de la obra Tratándose de obras de duración menores a tres meses. se deberá agregar los módulos necesarios hasta completar la programación total. se anotará el número de quincenas o semanas. BARRA: TOTAL: . Deberá anotar el resultado de la suma de las cantidades del personal profesional técnico. el nombre de los meses.SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Lic.: Se anotará el número progresivo que le corresponda a la categoría programada. supervisión y administración de los trabajos. quincena o semana. quincenas o semanas que correspondan. quincenas o semanas y/o la fracción que corresponda. de acuerdo a la fecha de inicio y terminación de la obra. de acuerdo a los trabajos por realizar. CATEGORÍA: PERÍODO: CANTIDAD: Se elaborará el programa de mano de obra anotando las cantidades de jornadas a utilizar por mes. administrativo o de servicios. Se anotará la(s) categoría(s) del personal profesional técnico. Se anotará el año. administrativo o de servicios propuestas por el Licitante en su programa. tuviera una duración mayor al alcance de este formato. Si el programa de utilización mensual del personal profesional técnico. Se elaborará el Diagrama de Gantt por los meses. administrativo y de servicio encargado de la dirección.
Golfo de México”. SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS N° NOMBRE DE LA PARTIDA.LICITACIÓN No. SUBPARTIDA O CONCEPTO UNIDAD PERIODO 1 2 MES n TOTAL CANTIDAD BARRA CANTIDAD BARRA CANTIDAD BARRA CANTIDAD BARRA CANTIDAD BARRA CANTIDAD BARRA CANTIDAD BARRA CANTIDAD BARRA CANTIDAD BARRA CANTIDAD BARRA 87 . ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN.5” EXPLORACIÓN Y PRODUCCION SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS FIRMA DEL LICITANTE HOJA 87 DE 99 MODELO DE FORMATO PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO. carga y amarre de una plataforma FECHA DE TERMINACIÓN: tipo tetrápodo denominada CitamA.: 18575106-020-04 FECHA DE INICIO: “Ingeniería. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE DOCUMENTO “16. procura. construcción. para instalarse en la Sonda de PLAZO DE EJECUCIÓN: Campeche.
de acuerdo a lo indicado en el anexo B-2 17.3 Presentará el Manual de Aseguramiento de Calidad de su sistema de gestión de calidad y documentará e implementará un plan de calidad. Higiene y Salud (PASHS).4 Cumplirá con todos los requerimientos establecidos en el anexo B-2 en el tema referido a Control del Proyecto. 17 MANIFESTACIÒN ESCRITA EN DONDE EL LICITANTE DECLARE. 17. 88 .1 Manifestación de cumplimiento con las especificaciones Técnicas de PEP. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. de acuerdo a lo indicado en el anexo B-2. y 17. QUE EN CASO DE QUE SE LE ASIGNE EL CONTRATO: 17. 18575106-020-04 Hoja 88 de 99 GERENCIA DE CONTRATOS SUBGERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS DOCUMENTO No.2 Desarrollará e implementará los planes de: a) Plan de Control Ambiental durante la Construcción (PCAC) y b) Plan de Administración de la Seguridad Industrial.SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Lic.
SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Lic. 18575106-020-04 Hoja 89 de 99 GERENCIA DE CONTRATOS SUBGERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS DOCUMENTO NO.1 EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE . 17.
SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Lic. tal como. 18575106-020-04 Hoja 90 de 99 GERENCIA DE CONTRATOS SUBGERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS DOCUMENTO No. equipos. así como los indicados en las especificaciones técnicas. para todos los materiales. accesorios y sistemas de instalación permanente por otros de marca y modelo distinto al presentado en nuestra oferta técnica. requisiciones de equipo y materiales que en opinión de PEP sean sujetos de revisión antes de efectuar el pedido. A no sustituir equipos. a menos que cuente con la autorización por escrito del Residente de Construcción de PEP. adecuar o corregir los documentos a fin de cumplir con lo asentado en nuestra propuesta. en cuyo proceso PEP se reserva el derecho de opinar. 2) 3) Nombre del Licitante Nombre del Representante Legal Firma . sistemas y accesorios de instalación permanente. C y especificaciones Técnicas de la presente Licitación. PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN. 17. En atención a la LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° (N° DE LICITACIÓN) de Pemex Exploración y Producción y con el propósito de dar cumplimiento a los requerimientos de los Anexos B. debidamente representada para todos los fines y consecuencias legales de la presente carta compromiso por su Representante Legal (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL) manifiesto que en caso de ser contratada.1 EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE Manifestación de cumplimiento con las Especificaciones Técnicas de PEP. B-1. B-1. A proporcionar en forma oportuna y fidedigna toda la información de compra. la empresa se compromete a: 1) A cumplir con todos y cada uno de los requisitos técnicos consignados en los Anexos B. SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS. la empresa (NOMBRE DE LA EMPRESA). C.
17. 18575106-020-04 Hoja 91 de 99 GERENCIA DE CONTRATOS SUBGERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS DOCUMENTO No.2 SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL.SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Lic. SALUD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL .
firmada por el representante legal de la empresa. Higiene y Salud (PASHS). todos los trabajadores operativos especialistas contarán de acuerdo a su trabajo y especialidad con el CARNET de capacitación otorgado por la CMIC que acredite que cursaron y aprobaron el curso correspondiente para soldadores. pintores. manifestará que realizará las acciones y medidas necesarias para que antes de iniciar los trabajos de construcción. 17.2 SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL. etc. tuberos. Asimismo. SALUD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL El licitante deberá presentar en papel membretado de la empresa. Carta Compromiso. donde se establece que en caso de que se le asigne el contrato. cuyo formato se adjunta (Formato S1-SIPA-F-0007). instrumentar y cumplir los Planes de Control Ambiental y de Seguridad para la Construcción (PCAC) y de Administración de la Seguridad. todos los supervisores y personal operativo (técnicos) contarán con el CARNET correspondiente de capacitación otorgado por la CMIC que acredite que cursaron y aprobaron el curso básico de seguridad y en caso de realizar trabajos costa afuera el curso de supervivencia en el mar.SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Lic. así como el contenido de dicho curso de capacitación en el cual se demuestre fehacientemente que en dicho curso se ha considerado la política en materia de seguridad y protección ambiental de PEP. mecánicos. así como utilizar los formatos y guías mencionados en el anexo citado y entregar a PEP copias en formato digital de los productos obtenidos en los plazos preestablecidos en dicho anexo. así mismo realizará las acciones correspondientes para que antes de iniciar los trabajos de construcción. En caso de que la capacitación sea proporcionada por otra institución. 2 de las Bases de Licitación. herreros. . deberá presentar el CARNET de capacitación emitido por este instituto. a elaborar. Higiene y Salud en los términos señalados en el Anexo B-2 de la Sección No. 18575106-020-04 Hoja 92 de 99 GERENCIA DE CONTRATOS SUBGERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS DOCUMENTO No. paileros.
) y demás categorías definidas en los alcances del Proyecto (maniobristas. SALUD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL FORMATO S1-SIPA-F-0007 CARTA COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL. 5. etc. paileros. Conocer. hasta que todo el personal obrero y supervisor cuente con los Carnets correspondientes a la capacitación del curso básico de seguridad y protección ambiental que otorga la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC). la empresa (NOMBRE DE LA EMPRESA). No iniciar Actividades de Construcción en tierra. tuberos. así como presentar a PEP cuando este lo requiera. de acuerdo a los requisitos y tiempos establecidos en el Anexos B-2. ayudantes de soldador. Proporcionar capacitación para personal especialista (soldadores. debidamente representada para todos los fines y consecuencias legales de la presente carta compromiso por su Representante Legal (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL) manifiesto que en caso de ser contratada.2 SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL. (Transcribir en papel membretado del Licitante) . difundir y cumplir la Política de Seguridad Industrial y Protección Ambiental de PEP. cuando dichos trabajos de construcción se realicen en patios de fabricación ubicados en México: así mismo cuando se demuestre que ha realizado una auditoria en materia de SIPA inicial a dicha área de fabricación en tierra y que cumple con los permisos y autorizaciones federales y locales aplicables. la empresa (NOMBRE DE LA EMPRESA) se compromete a brindar dicha capacitación a través de institutos aprobados por PEP y entregará el contenido de los cursos proporcionados para personal en tierra y costa afuera. 17. pintores. Plan de Control Ambiental Fase Construcción PCAC y Plan de Administración de la Seguridad. NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL . 6. radiografiado.SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Lic. etc. 4. Realizar e implantar previo a inicio de actividades de construcción de la ( DENOMINACIÓN DE LA OBRA ) el Plan de Control Ambiental Fase Ingeniería PCA (si aplica). mecánicos. grueros. SALUD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL. En caso de que la capacitación no se realice por la CMIC como se mencionan en los puntos 4 y 5. los Carnet´s correspondientes otorgados por la CMIC al personal que cursó y aprobó dichos cursos.). Atentamente. 2. No iniciar Actividades de Construcción Costa Afuera. 18575106-020-04 de Pemex Exploración y Producción y con el propósito de dar cumplimento a los requerimientos de Anexo B-2 y de la presente Licitación. Higiene y Salud PASHS. hasta que todo el personal supervisor y obrero cuente con los Carnet´s correspondientes a los cursos de supervivencia en el mar y básico de seguridad que otorga la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción(CMIC). la empresa se compromete a: 1. 3.a PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Subdirección de Ingeniería y Desarrollo de Obras Estratégicas Presente de de 2004 En atención a la LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL No. así como los carnet´s emitidos por dicho instituto. 18575106-020-04 Hoja 93 de 99 GERENCIA DE CONTRATOS SUBGERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS DOCUMENTO No. buzos.
18575106-020-04 Hoja 94 de 99 GERENCIA DE CONTRATOS SUBGERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS DOCUMENTO No. 17.SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Lic.3 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD .
en papel membretado de la empresa. firmada por el representante legal de la empresa. .3 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD El Licitante deberá presentar. 18575106-020-04 Hoja 95 de 99 GERENCIA DE CONTRATOS SUBGERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS DOCUMENTO No. 17. cuyo formato se adjunta (Formato SAC-F-001).SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Lic. presentará el Manual de Aseguramiento de Calidad de su Sistema de Gestión de Calidad y documentará e implementará un Plan de Calidad para la ejecución de los trabajos objeto de la presente Licitación. donde se manifieste que en caso de que se le asigne el contrato. así como utilizar los lineamientos mencionados en el anexo B-2 de la Sección 2 de las Bases de la presente Licitación y a entregar a PEP copias en formato digital de los productos obtenidos en los plazos preestablecidos en el citado anexo. Carta Compromiso.
SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Lic. la empresa (NOMBRE DE LA EMPRESA). NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL . 18575106-020-04 de Pemex Exploración y Producción y con el propósito de dar cumplimento a los requerimientos del Anexo B-2 de la presente Licitación. debidamente representada para todos los fines y consecuencias legales de la presente carta compromiso por su Representante Legal ( NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ) manifiesto que en caso de ser contratada.a de de 2004 PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Subdirección de Ingeniería y Desarrollo de Obras Estratégicas Gerencia de Contratos Presente En atención a la LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL No. de acuerdo a los requisitos establecidos en el Anexo B-2 de la Sección 2 de las Bases de la presente Licitación. No iniciar actividades de construcción hasta que presente un plan de calidad para el desarrollo de los trabajos.3 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD FORMATO SAC-F-001 CARTA COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD (Transcribir en papel membreteado del Licitante) . 18575106-020-04 Hoja 96 de 99 GERENCIA DE CONTRATOS SUBGERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS DOCUMENTO No. Atentamente. 17. la empresa se compromete a : 1.
SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Lic. 17. 18575106-020-04 Hoja 97 de 99 GERENCIA DE CONTRATOS SUBGERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS DOCUMENTO No.4 REQUERIMIENTOS DE CONTROL DE PROYECTO .
junto con su propuesta. de Carta Compromiso. 17. donde se manifieste conocer los alcances de Control de Proyecto. cuyo formato se adjunta. Manifestación en papel membreteado de la empresa. . la siguiente información: 1. comprometiéndose a su cumplimiento y a proporcionar la información solicitada por PEP en el citado anexo en caso de resultar ganador de la Licitación. 18575106-020-04 Hoja 98 de 99 GERENCIA DE CONTRATOS SUBGERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS DOCUMENTO No. 2 de las Bases de Licitación. establecidos en el Anexo B-2 de la Sección No. firmada por el representante legal de la empresa.SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Lic.4 REQUERIMIENTOS DE CONTROL DE PROYECTO El Licitante deberá entregar a PEP.
a utilizar la Red de Actividades como método de programación de los trabajos a realizar. NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 2) 3) 4) . para lo cual nos estamos obligando.0. ejecutar y controlar el Proyecto constituido por los trabajos objeto de esta Licitación en la forma en que PEP lo requiere.SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Lic. en adición a los reportes impresos. incluyendo principalmente: 1) A entregar en la fecha de efectividad del Contrato en cuestión la Red de Actividades y Cédulas de Valores a entera satisfacción de Pemex Exploración y Producción (PEP). para que PEP pueda efectuar en cualquier momento. incluyendo todo lo referente a la Red de Actividades. Esta información la proporcionaremos en medios magnéticos. a mantener actualizada esta para asegurar que en todo momento dicha Red refleje fielmente los trabajos realizados y la secuencia en que se llevarán a cabo aquellos por ejecutar. discos flexibles de 3 ½”. en relación a la programación. A celebrar con personal de PEP las reuniones periódicas que se señalan en el Anexo B-2 de las Bases de Concurso para revisar la situación programática del Proyecto en base al estado de la Red de Actividades. discos compactos o vía teleproceso. con el nivel de detalle requerido para el seguimiento de los trabajos. a ejecutar estos preferentemente de acuerdo a la secuencia indicada en dicha Red. Atentamente. 17 . ejecución y control del Proyecto. hacemos patente nuestro entendimiento de todas las obligaciones que se enmarcan en ese documento para el Contratista. y a utilizar los resultados de estas para tomar acciones preventivas que aseguren el cumplimiento de los objetivos contractuales del Proyecto. conforme a lo especificado en el Anexo B-2. a efectuar análisis continuos de la situación de los trabajos en la Red de Actividades para detectar posibles problemas y evaluar alternativas de solución. de conformidad a lo establecido en el Anexo B-2. en caso de que se nos adjudique el contrato en cuestión.4 REQUERIMIENTOS DE CONTROL DE PROYECTO CARTA COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE CONTROL DEL PROYECTO (Transcribir en papel membreteado del Licitante) .a de de PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Subdirección de Ingeniería y Desarrollo de Obras Estratégicas Gerencia de Contratos Presente Habiendo leído lo establecido en el Anexo B2. de las Bases de Concurso. de acuerdo a lo especificado en el Anexo B-2 de las Bases de Concurso. A proporcionar en forma oportuna y fidedigna toda la información necesaria. que forma parte integrante de las Bases de la presente Licitación. A programar. así como a ejecutar las acciones que en estas juntas se consideren necesarias para asegurar el cumplimiento de los objetivos contractuales. las cuales aceptamos y nos obligamos a cumplir en el caso de que nos sea adjudicado el Contrato en cuestión. 18575106-020-04 Hoja 99 de 99 GERENCIA DE CONTRATOS SUBGERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS DOCUMENTO No. de la Sección 2. un análisis detallado de la situación de los trabajos y una supervisión adecuada de los mismos. durante la vigencia del Contrato.
Malcond Valladares Propuesta Tecnica y Economica
Propuesta Tecnica Economica Para El Servicio de Consultoria Para La Implementacion de Un Sistema de Gestion de Seguridad y Salud Ocupacional Basado en La Norma Ohsas 18001
manual01_02
00024846
DFNORM07
NOTAS DE HIDROLOGIA.ppt
53021008 Calculo de Instalacion Sanitaria
Para Mi Cuantificacion2
Encuesta o
conecciones concentricas
Te gustaría verme nadando