Source: https://www.slideshare.net/luismi0071/ejecucion-de-obras-publicas
Timestamp: 2019-10-20 03:43:41
Document Index: 340564434

Matched Legal Cases: ['Artículo 156', 'Artículo 162', 'Artículo 186', 'Artículo 187', 'Artículo 184', 'Artículo 188', 'Artículo 189', 'Artículo 197', 'Artículo 197', 'Artículo 198', 'Artículo 199', 'Artículo 207', 'Artículo 208', 'Artículo 200', 'Artículo 42', 'Artículo 201', 'Artículo 201', 'Artículo 202', 'Artículo 202', 'Artículo 203', 'Artículo 165', 'Artículo 165', 'Artículo 166']

Ejecución de obra publica mediante ... by apnet 9010 views
Obra pública por Administración dir... by UABC, Fac. de Ing... 2498 views
Obras por administración directa by Cacñahuaray Consa... 67999 views
Anderson Alvarado Rojas , Asistente at Ccm Constructora - Peru
Soimer Tafur Tarrillo at UNPRG
Medio probatorio N° 20
1. 1 EJECUCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 11 de febrero de 2013 Ing. Jenny Guerrero Aquino Consultora en Obras Públicas Jguerrero.asesorias@gmail.com
2. 2 Aplicación DS 184-2008-EF y sus modificatorias DS 138-2012-EF Temario 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Adelantos. Valorizaciones Adicionales y Deductivos Control de plazo Ampliaciones de plazo Penalidades
3. 3 Entidad – Contratado - Beneficiario Obra o Bien Problemas o Soluciones Criterio, Experiencia decisiones
4. 4 1.1 ADELANTOS
5. 5 1.2.1 GARANTIAS • Artículo 156º.- Clases de garantías • En aquellos casos y en las oportunidades previstas en el Reglamento, el postor o el contratista, según corresponda, está obligado a presentar las siguientes garantías: • 1. Garantía de fiel cumplimiento. • 2. Garantía por el monto diferencial de la propuesta. • 3. Garantía por adelantos.
6. 6 1.2.1.3 Garantía por Adelantos •Artículo 162º.- Garantía por adelantos La Entidad sólo puede entregar los adelantos previstos en las Bases y solicitados por el contratista, contra la presentación de una garantía emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado. La presentación de esta garantía no puede ser exceptuada en ningún caso. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías podrán ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. Tratándose de los adelantos de materiales, la garantía se mantendrá vigente hasta la utilización de los materiales o insumos a satisfacción de la Entidad, pudiendo reducirse de manera proporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo.
7. 7 1.5 Adelantos Artículo 186.- Clases de adelantos Las Bases o el contrato deberán establecer los siguientes adelantos: Directos al contratista, los que en ningún caso excederán en conjunto del veinte por cien (20%) del monto del contrato original. Para materiales o insumos a utilizarse en el objeto del contrato, los que en conjunto no deberán superar el cuarenta por cien (40%) del monto del contrato original. Artículo 187.- Entrega del adelanto directo En el caso que en las Bases o el Contrato se haya establecido el otorgamiento de este adelanto, el Contratista dentro de los ocho (8) días contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, podrá solicitar formalmente la entrega del adelanto, adjuntando a su solicitud la garantía y el comprobante de pago correspondiente, vencido dicho plazo no procederá la solicitud. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la mencionada documentación. En el caso que las bases hubieran previsto entregas parciales del adelanto directo, se considerará que la condición establecida en el inciso 5 del Artículo 184º se dará por cumplida con la entrega del primer desembolso.
8. 8 1.5 Adelantos •Artículo 188.- Entrega del adelanto para materiales e insumos •La Entidad debe establecer en las Bases el plazo en el cual la contratista solicitará el adelanto, así como el plazo en el cual entregará el adelanto, con la finalidad de que el contratista pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos. •Las solicitudes de otorgamiento de adelantos para materiales o insumos, deberán ser realizadas una vez iniciada la ejecución contractual, teniendo en consideración el calendario de adquisición de materiales e insumos presentado por el contratista. Y los plazos establecidos en las bases para solicitar y entregar dichos adelantos. •No procederá el otorgamiento del adelanto de materiales o insumos en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales. •Para el otorgamiento del adelanto para materiales o insumos se deberá tener en cuenta lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. •
9. 9 1.5 Adelantos Artículo 189.- Amortización de adelantos La amortización del adelanto directo se hará mediante descuentos proporcionales en cada una de las valorizaciones de obra. La amortización del adelanto para materiales e insumos se realizará de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortización de los adelantos se tomará en cuenta al momento de efectuar el pago siguiente que le corresponda al contratista y/o en la liquidación.
10. 10 1.2 VALORIZACIONES
11. 11 1.6 valorizaciones • Artículo 197.- Valorizaciones y metrados • Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas el último día de cada período previsto en las Bases o en el contrato, por el inspector o supervisor y el contratista. • En obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, las valorizaciones se formularán en función de los metrados ejecutados con los precios unitarios ofertados, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados por el Contratista; a este monto se agregará, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas. • En obras contratadas bajo el sistema a suma alzada, durante la ejecución de la obra, las valorizaciones se formularán en función de los metrados ejecutados contratados con los precios unitarios del Valor referencial, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad del valor referencial. El subtotal así obtenido se multiplicará por el factor de relación, calculado hasta la quinta cifra decimal; a este monto se agregará, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas. • En obras contratadas bajo el sistema a Precios Unitarios se valorizará hasta el total de los metrados realmente ejecutados, mientras que en el caso de las obras bajo el sistema de Suma Alzada se valorizará hasta el total de los metrados del presupuesto de obra.
12. 12 1.6 valorizaciones • Artículo 197.- Valorizaciones y metrados • //.. Los metrados de obra ejecutados serán formulados y valorizados conjuntamente por el contratista y el inspector o supervisor, y presentados a la Entidad dentro de los plazos que establezca el contrato. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista, éste la efectuará. El inspector o supervisor deberá revisar los metrados durante el período de aprobación de la valorización. El plazo máximo de aprobación por el inspector o el supervisor de las valorizaciones y su remisión a la Entidad para períodos mensuales, es de cinco (5) días, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, y será cancelada por la Entidad en fecha no posterior al último día de tal mes. Cuando las valorizaciones se refieran a períodos distintos a los previstos en este párrafo, las Bases o el contrato establecerán el tratamiento correspondiente de acuerdo con lo dispuesto en el presente Artículo. A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de estas valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el contratista tendrá derecho al reconocimiento de los intereses pactados en el contrato y, en su defecto, al interés legal, de conformidad con los Artículos 1244°, 1245° y 1246° del Código Civil. Para el pago de los intereses se formulará una Valorización de Intereses y se efectuará en las valorizaciones siguientes.
13. 13 1.6 Reintegros Artículo 198.- De los reajustes En el caso de obras dado que los índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI con un mes de atraso los reintegros se calcularan en base al coeficiente de reajuste “k” conocido a ese momento. Posteriormente, cuando se conozcan los Índices Unificados de Precios que se deben aplicar, se calculará el monto definitivo de los reintegros que le corresponden y se pagarán con la valorización más cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses. Artículo 199.- Discrepancias respecto de valorizaciones o metrados Si surgieran discrepancias respecto de la formulación, aprobación o valorización de los metrados entre el contratista y el inspector o supervisor o la Entidad, según sea el caso, se resolverán en la liquidación del contrato, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida. Si la valorización de la parte en discusión representa un monto igual o superior al cinco por cien (5%) del contrato actualizado, la parte interesada podrá someter dicha controversia a conciliación o arbitraje dentro de los 15 días hábiles después de presentada. La iniciación de este procedimiento no implica la suspensión del contrato ni el incumplimiento de las obligaciones de las partes.
14. 14 1.3 Adicionales y Deductivos
15. 15 1.6 adicionales y deductivos • Artículo 207.- Prestaciones adicionales de obras menores al quince por cien (15%) • Sólo procederá la ejecución de obras adicionales cuando previamente se cuente con disponibilidad presupuestal y resolución del Titular o la máxima autoridad administrativa de la Entidad, según corresponda, y en los casos en que sus montos, por si solos o restándole los presupuestos deductivos vinculados, sean iguales o no superen el quince por cien (15%) del monto del contrato original. • Excepcionalmente, en el caso de prestaciones obras adicionales de obra que por su carácter de emergencia, cuya no ejecución pueda afectar el ambiente o poner en peligro a la población, los trabajadores o a la integridad de la misma obra, la autorización previa de la Entidad podrá realizarse mediante comunicación escrita a fin de que el inspector o supervisor pueda autorizar la ejecución de tales prestaciones adicionales, sin perjuicio, de la verificación que realizará la Entidad previo a la emisión de la Resolución correspondiente, sin la cual no podrá efectuarse pago alguno. • En los contratos de obra a precios unitarios, los presupuestos adicionales de obra serán formulados con los precios del contrato y/o precios pactados y los gastos generales fijos y variables propios de la prestación adicional para lo cual deberá realizarse el análisis correspondiente teniendo como base o referencia los análisis de los gastos generales del presupuesto original contratado. Asimismo, debe incluirse la utilidad del presupuesto ofertado y el impuesto general a las ventas (IGV) correspondiente. • En los contratos de obra a suma alzada, los presupuestos adicionales de obra serán formulados con los precios del presupuesto referencial afectados por el factor de relación y/o los precios pactados, con los gastos generales fijos y variables propios de la prestación adicional para lo cual deberá realizarse el análisis correspondiente teniendo como base o referencia los montos asignados en el valor referencial multiplicado por el factor de relación. Asimismo, debe incluirse la utilidad del presupuesto referencial multiplicado por el factor de relación y el impuesto general a las ventas (IGV) correspondiente.
16. 16 Adicionales
17. 17 Adicionales
18. 18 1.7 Adicionales Artículo 208.- Prestaciones adicionales de obras mayores al quince por cien (15%) Las obras adicionales cuyos montos por si solos o restándole los presupuestos deductivos vinculados, superen el quince por cien (15%) del monto del contrato original, luego de ser aprobadas por el Titular o la máxima autoridad administrativa de la Entidad, según corresponda, requieren previamente, para su ejecución y pago, la autorización expresa de la Contraloría General de la República, en el caso de adicionales con carácter de emergencia dicha autorización se emitirá previo al pago. Para estos efectos la Contraloría contará con un plazo máximo de quince (15) días hábiles, bajo responsabilidad, para emitir su pronunciamiento, el cual deberá ser motivado en todos los casos. El referido plazo se computará desde que la Entidad presenta la documentación sustentatoria correspondiente. Transcurrido este plazo, sin que medie pronunciamiento de la Contraloría, la Entidad está autorizada para la ejecución de obras adicionales por los montos que hubiere solicitado, sin perjuicio del control posterior. De requerirse información complementaria, la Contraloría hará conocer a la Entidad este requerimiento, en una sola oportunidad, a más tardar al quinto día hábil contado desde que se inició el plazo a que se refiere el párrafo precedente, más el término de la distancia. La Entidad cuenta con cinco (5) días hábiles para cumplir con el requerimiento. En estos casos el plazo se interrumpe y se reinicia en la fecha de presentación de la documentación complementaria por parte de la Entidad a la Contraloría. (…) Los adicionales o reducciones que se dispongan durante la ejecución de proyectos de inversión pública deberán ser comunicados por la entidad al SNIP.
19. 19 1.4 Control de Plazos
20. 20 1.2 .2 Inicio de Cómputo de Plazo (Art. 184) El inicio del plazo de ejecución de obra comienza a regir desde el día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:
21. FECHA DE CUMPLIMIENTO 03.03 FIRMA DE CONTRATO 08.05 FECHA DETERMINADA COMO INICIO DE OBRA 21
22. 22 Inicio de Cómputo de Plazo
23. 23 1.5 Ampliaciones de Plazo
24. 24 2.7 Ampliaciones de Plazo Artículo 200.- Causales De conformidad con el Artículo 42º de la Ley, el contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por las siguientes causales, siempre que modifiquen el calendario de avance de obra vigente: 1.Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista; 2.Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad; 3.Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados • .
25. 25 2.7 Ampliaciones de Plazo - Procedimiento Art. 201 del Reglamento - Para que proceda una ampliación de plazo: 1.Durante la ocurrencia de la causal, el contratista, por intermedio de su residente, deberá anotar en el Cuaderno de Obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo. 2.Dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el hecho invocado, el contratista o su representante legal solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, 3.Se solicitará siempre que la demora haya afectado el calendario de avance vigente. 4.La solicitud se efectuará antes del vencimiento del mismo. 5.Dentro de los siete (7) días siguientes, el inspector o supervisor emitirá un informe expresando opinión 6.La Entidad emitirá resolución sobre dicha ampliación en un plazo máximo de diez (10) días, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe. 7.De no emitirse pronunciamiento alguno dentro de los plazos señalados, se considerará ampliado el plazo, bajo responsabilidad de la Entidad. 8.El plazo de ejecución de obras adicionales será causal de ampliación de plazo sólo si éstas conllevan la modificación del calendario de avance de obra. 9.Toda solicitud de ampliación de plazo debe efectuarse dentro del plazo vigente de ejecución. 10.Cuando se sustenten en causales diferentes o de distintas fechas, cada solicitud de ampliación de plazo deberá tramitarse y ser resuelta independientemente.
26. 26 2.7 Ampliaciones de Plazo – Procedimiento y Efectos •Durante la ocurrencia de la causal, el contratista, por intermedio de su residente, deberá anotar en el Cuaderno de Obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo. •Dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el hecho invocado, el contratista o su representante legal solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, •En tanto se trate de causales que no tengan fecha prevista de conclusión, la Entidad podrá otorgar ampliaciones de plazo parciales, •La ampliación de plazo obligará al contratista a presentar al inspector o supervisor un Calendario de Avance de Obra Actualizado y la programación PERT-CPM correspondiente, considerando para ello sólo las partidas que se han visto afectadas y en armonía con la ampliación de plazo concedida, en un plazo de 10 días •El inspector o supervisor deberá elevarlos a la Entidad, con los reajustes concordados con el residente, en un plazo máximo de siete (7) días, •La Entidad deberá pronunciarse sobre dicho calendario, el mismo que, una vez aprobado, reemplazará en todos sus efectos al anterior. De no pronunciarse la Entidad en el plazo señalado (14 DIAS) , se tendrá por aprobado el calendario presentado por el contratista, bajo responsabilidad de la Entidad. •Cualquier controversia relacionada con la ampliación del plazo por parte de la entidad podrá ser sometida a conciliación y/o arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles posteriores a la comunicación de esta decisión.
27. 27 2.7 Ampliaciones de Plazo Artículo 201.- Procedimiento Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el Artículo precedente, durante la ocurrencia de la causal, el contratista, por intermedio de su residente, deberá anotar en el Cuaderno de Obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el hecho invocado, el contratista o su representante legal solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, siempre que la demora haya afectado el calendario de avance vigente. En caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecución contractual, la solicitud se efectuará antes del vencimiento del mismo. Dentro de los siete (7) días siguientes, el inspector o supervisor emitirá un informe expresando opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remitirá a la Entidad. La Entidad emitirá resolución sobre dicha ampliación en un plazo máximo de diez (10) días, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro de los plazos señalados, se considerará ampliado el plazo, bajo responsabilidad de la Entidad. La ejecución de obras adicionales será causal de ampliación de plazo sólo si éstas conllevan la modificación del calendario de avance de obra. Toda solicitud de ampliación de plazo debe efectuarse dentro del plazo vigente de ejecución. Cuando se sustenten en causales diferentes o de distintas fechas, cada solicitud de ampliación de plazo deberá tramitarse y ser resuelta independientemente.
28. 28 2.7 Ampliaciones de Plazo Artículo 201.- Procedimiento En tanto se trate de causales que no tengan fecha prevista de conclusión, la Entidad podrá otorgar ampliaciones de plazo parciales, a fin de permitir que los contratistas valoricen los gastos generales por dicha ampliación parcial, para cuyo efecto se seguirá el procedimiento antes señalado. La ampliación de plazo obligará al contratista a presentar al inspector o supervisor un Calendario de Avance de Obra Actualizado y la programación PERT-CPM correspondiente, considerando para ello sólo las partidas que se han visto afectadas y en armonía con la ampliación de plazo concedida, en un plazo que no excederá de diez (10) días contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación al contratista de la resolución que aprueba la ampliación de plazo. El inspector o supervisor deberá elevarlos a la Entidad, con los reajustes concordados con el residente, en un plazo máximo de siete (7) días, contados a partir de la recepción del nuevo calendario presentado por el contratista. En un plazo no mayor de siete (7) días, contados a partir del día siguiente de la recepción del informe del inspector o supervisor, la Entidad deberá pronunciarse sobre dicho calendario, el mismo que, una vez aprobado, reemplazará en todos sus efectos al anterior. De no pronunciarse la Entidad en el plazo señalado, se tendrá por aprobado el calendario presentado por el contratista, bajo responsabilidad de la Entidad. Cualquier controversia relacionada con la ampliación del plazo por parte de la entidad podrá ser sometida a conciliación y/o arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles posteriores a la comunicación de esta decisión.
29. 29 Efectos de Modificación del Plazo Artículo 202.- Efectos de la modificación del plazo contractual Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra darán lugar al pago de mayores gastos generales iguales al número de días correspondientes a la ampliación multiplicados por el gasto general diario, salvo en los casos de obras adicionales que cuenten con presupuestos específicos. En el caso que la ampliación de plazo sea generada por paralización de la obra por causas no atribuibles al contratista, sólo dará lugar al pago de mayores gastos generales debidamente acreditados. En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad ampliará el plazo de los otros contratos que hubieran podido celebrarse, vinculados directamente al contrato principal.
30. 30 Análisis de una Ampliación Ampliación de Plazo por Adicionales Contratista PLAZOS SOLICITADOS EN AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº 54: POR DEMORA EN APROBACIÓN DE ADICIONAL Nº 13 (PTAR HUASCAR) Y AFECTACION DE PARTIDAS CONTRACTUALES 12/06/2009 Inicio de Causal Adicional Nº 13 PTAR HUASCAR Aprobación de Adicional Nº 13 PTAR HUACAR Periodo de Demora en Aprobación (Dias calendarios) 12/06/2009 05/05/2011 693 Fecha de Culminación vigente antes de aprobación parcial de Ampliación Nº 54 Periodo de demora desde fecha vigente antes de aprobación parcial de Ampliación Nº 54 15/01/2011 PERIODO DE PREPARACION LOGISTICA SOLICITADO EN AMP 54 693 día s ca lendarios 20 05/05/2011 15/01/2011 110 día s ca lendarios 110 05/05/2011 20 dc 25/05/2011 PERIODO DE EJECUCION DEL ADICIONAL Nº 13 PTAR (dc) AFECTACION DE PARTIDAS CONTRACTUALES (Líneas Electricas de BT y MT y Automatización) 57 FECHA DE CULMINACION DE AMPLIACION Nº 54 240 día s ca lendarios 240 17/03/2012 20/01/2012 AMPLIACION Nº 54 TRAMITADA 457 57 dc 17/03/2012 15/01/2011 457 día s ca lendarios 17/03/2012 La aprobación del adicional de obra N° 13 y deductivo vinculante, fueron aprobados 603 días después de su solicitud, se considera solo 57 días de afectación de partidas contractuales de un total de 154 días que señala el programa original, para la ejecución de las partidas de obras civiles, eléctricas y de automatización, entre otras .
31. Base Legal sobre Gastos Generales 31 “Artículo 202º.- Efectos de la modificación del plazo contractual Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra darán lugar al pago de mayores gastos generales variables iguales al número de días correspondientes a la ampliación multiplicados por el gasto general variable diario, salvo en los casos de obras adicionales que cuentan con presupuestos específicos. (…)” GG TOTAL = Plazo otorgado x ggd variable Artículo 203º.- Cálculo del Gasto General Diario En los contratos de obra a precios unitarios, el gasto general diario se calcula dividiendo los gastos generales variables ofertados entre el número de días del plazo contractual, ajustado por el coeficiente “Ip/Io”, en donde “Ip” es el Índice General de Precios al Consumidor (Código 39) aprobado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática-INEI correspondiente al mes calendario en que ocurre la causal de ampliación del plazo contractual, e “Io” es el mismo índice de precios correspondiente al mes del valor referencial En los contratos de obra a suma alzada , el gasto general diario se calcula dividiendo los gastos generales directamente relacionados con el tiempo de ejecución de la obra del presupuesto referencial multiplicado por el factor de relación entre el número de días del plazo contractual, afectado por el coeficiente “Ip/Io”, en donde “Ip” es el Índice General de Precios al Consumidor (Código 39) aprobado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática-INEI correspondiente al mes calendario en que ocurre la causal de ampliación del plazo contractual, e “Io” es el mismo índice de precios correspondiente al mes del valor referencial” MGG = p x ggd x Ip/Io Dónde: p : Número de días de ampliación de plazo aprobados ggd : Gastos Generales Variables (ofertados) / plazo Contractual Ip : Coeficiente de reajuste en donde "Ip" es el índice de precios (39) aprobado por el INEI correspondiente al mes calendario en que ocurre la causal de ampliación. Io : Coeficiente de reajuste en donde "Io" es el índice de precios (39) aprobado por el INEI correspondiente al mes del Valor Referencial.
32. 32 • 1.6 PENALIDADES
33. 33 1.7 PENALIDADES • Art. 205 del Reglamento • Durante la ejecución de la obra, el contratista está obligado a cumplir los avances parciales establecidos en el calendario de avance de obra vigente. En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada a una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorización acumulada programada a dicha fecha, el inspector o supervisor ordenará al contratista que presente, dentro de los siete (7) días siguientes, un nuevo calendario que contemple la aceleración de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto, anotando tal hecho en el cuaderno de obra. • La falta de presentación de este calendario dentro del plazo señalado en el párrafo precedente podrá ser causal para que opere la intervención económica de la obra o la resolución del contrato. El nuevo calendario no exime al contratista de la responsabilidad por demoras injustificadas , ni es aplicable para el cálculo y control de reajustes. • Cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto acumulado programado del nuevo calendario, el inspector o el supervisor anotará el hecho en el cuaderno de obra e informará a la Entidad. Dicho retraso podrá ser considerado como causal de resolución del contrato o de intervención económica de la obra, no siendo necesario apercibimiento alguno al contratista de obra
34. 34 1.7 PENALIDADES Artículo 165º.- Penalidad por mora en la ejecución de la prestación En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplicará al contratista una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente (…) Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento o por el monto diferencial de propuesta. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula: Penalidad diaria = 0.10 x Monto F x Plazo en días Donde F tendrá los siguientes valores: a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios y ejecución de obras: F = 0.40. b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: b.1) Para bienes y servicios: F = 0.25. b.2) Para obras: F = 0.15.
35. 35 1.7 PENALIDADES Artículo 165º.- Penalidad por mora en la ejecución de la prestación Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver el contrato por incumplimiento. Para efectos del cálculo de la penalidad diaria se considerará el monto del contrato vigente.
36. 36 1.7 PENALIDADES •Artículo 166º.- Otras penalidades •En las Bases se podrán establecer penalidades distintas a la mencionada en el artículo precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. •Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora •
37. 37 1.7 PENALIDADES Art. 210 del Reglamento “5. Todo retraso en la subsanación de las observaciones que exceda del plazo otorgado, se considerará como demora para efectos de las penalidades que correspondan y podrá dar lugar a que la Entidad resuelva el contrato por incumplimiento. Las penalidades a que se refiere el presente artículo podrán ser aplicadas hasta el tope señalado en la Ley, el Reglamento o el contrato, según corresponda.
Ejecución de obra publica mediante administración directa
Nuevo reglamento tasaciones 2007