Source: http://docplayer.fi/16466566-Opet-ojitusten-luonnonmukainen-peruskunnostus-hameessa.html
Timestamp: 2018-02-23 03:19:07+00:00
Document Index: 1555172

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'HD ', 'Diaarinumero 1306']

OPET Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä - PDF
Download "OPET Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä"
1 Petra Korkiakoski Petra Korkiakoski OPET Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä Loppuseminaari , Hämeenlinna Sivu Petra Korkiakoski, HAMK
2 OPET - Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä -hanke Toteutusaika: Rahoitus: - Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Tuen myöntäjä: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - Kokonaisbudjetti: Hankealue: Kanta- ja Päijät-Häme Toteutusvastuu: Hämeen ammattikorkeakoulu, Biotalouden koulutus- ja tutkimuskeskus, Evon yksikkö Henkilöstöresurssit: - Projektipäällikkö Kaksi hanketyöntekijää ( yhteensä 2*9 kk) Yhteistyötahot: - Ohjausryhmässä: HAMK, MTK Häme, Hämeen ELY-keskus, Suomen metsäkeskus (Häme-Uusimaa), Kanta- ja Päijät-Hämeen metsänhoitoyhdistykset, Helsingin yliopisto (Lammin biologinen asema), Etelä-Suomen salaojakeskus ja kaksi maanrakennusyrittäjää - Muita yhteistyökumppaneita: Suomen ympäristökeskus, Suomen riistakeskus, Vanajavesikeskus, Vesijärvisäätiö, kohdealueiden maanomistajat Petra Korkiakoski
3 OPET - Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä hanke Tavoitteena on edistää luonnonmukaisen peruskuivatuksen menetelmien käyttöä pelto- ja metsäojien kunnossapidossa Kanta- ja Päijät-Hämeen alueella Kohderyhmänä maanomistajat, ojitusten suunnittelijat ja toteuttajat, kuntien ja valtion viranhaltijat, luonnonvara- ja ympäristöalojen opiskelijat Toteutus: - Laaditaan kahdelle pilottialueelle valuma-aluetason suunnitelmat ojien kunnostamiseksi, - toteutetaan luonnonmukaisen ojakunnostuksen mallikohteita, - laaditaan koulutusmateriaalia ojien luonnonmukaisesta kunnostamisesta sekä - järjestetään koulutustilaisuuksia Ojien luonnonmukainen peruskunnostus Luonnonmukaisen vesirakentamisen periaatteiden soveltamista maa- ja metsätalouden ojien peruskorjauksessa ja kunnossapidossa Tavoitteita: - Peltojen ja metsien kuivatustila paranee tai säilyy - Ojien kunnossapidossa otetaan huomioon uomien ekologia ja uomien tarjoamat elinympäristöt - Ojien kunnostuksen aiheuttama ravinne- ja kiintoainekuormitus vesistöihin minimoidaan - Ojien virtaama pitää uomat auki, jolloin kunnossapidon ja uusintaperkausten tarve vähenee Sivu
4 Miksi hanke käynnistettiin? Tarve vanhojen ojitusten kunnostamiseen - Suurin osa metsä- ja pelto-ojitushankkeista tehty luvulla Lainsäädäntö, tukipolitiikka ja valtakunnalliset linjaukset kannustavat luonnonmukaisten menetelmien käyttöön ojituksessa Tarve viedä luonnonmukaisen peruskuivatuksen periaatteet käytännön toimintaan Kokemuksia valuma-aluetarkastelusta ojien kunnossapidossa Maanomistajien sekä ojitusten suunnittelijoiden ja toteuttajien ammattitaidon lisääminen Hämeeseen ojien luonnonmukaisen kunnostuksen mallikohteita Sivu Presentation name and author
5 Koulutusmateriaali Ojat kuntoon luonnonmukaisin menetelmin julkaisu - Julkaistu sähköisenä ja painettuna (400 kpl kpl) Luonnonmukaisia menetelmiä maankuivatukseen video Diaesitysten sarja luonnonmukaisesta peruskuivatuksesta - Tulossa nettisivuille loppuvuoden aikana Koulutusmateriaalit saatavilla > Materiaalit Sivu Presentation name and author
6 Koulutustilaisuudet ja seminaarit - Aloitusseminaari, Hämeenlinnassa - Ojien luonnonmukainen kunnostus - Koulutustilaisuus ja maastokäynti: Evolla Mustialassa - Valuma-alueiden ravinnehuutoumat hallintaan! - seminaari- ja maastopäivä Loppuseminaari Hämeenlinnassa - Muita tilaisuuksia OPET-hankkeen esittely muiden hankkeiden tilaisuuksissa Hankkeen ja mallikohteiden esittely toimittajille, HAMKin luonnonvara-alojen opiskelijoille sekä ohjausryhmän ja projektiryhmän asiantuntijoille Sivu Presentation name and author
7 Riuskanojan ja Hahjärven laskuojan valuma-alueiden suunnitelmat ja ojakunnostukset , Hämeenlinna Petra Korkiakoski Sivu Petra Korkiakoski, OPET-hanke
8 Riuskanojan valuma-alue, Tammela Valintaperusteita: - hyvä sijainti koulutuksen kannalta (HAMK, Mustiala) - maanomistajien pieni määrä (n. 20 maanomistajaa) - HAMK ja valtio merkittäviä maanomistajia - valuma-alueen monipuolinen maankäyttö - valuma-alueen koko Pinta-ala n. 6,6 km 2 ojien pituus n. 28 km, josta 2-5 m leveää on noin 3,2 km Peltoa 27 % Järvisyys 0 % Taustakartta: Maanmittauslaitos 2012 Sivu
9 Riuskanojan valuma-alueen ojien kunnostussuunnitelma SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 VALUMA-ALUEEN KUVAUS Alue- ja vesistöselvitys Pohjavesialueet Uhanalaiset lajit Kalat ja pohjaeläimet Muinaismuistot Suojelualueet, luonnonsuojeluohjelma-alueet ja kulttuurihistorialliset alueet Kaava-alueet Riuskanojan laskeutusallas Vanhat ojitushankkeet Luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma 7 3 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET KOKO VALUMA-ALUEELLE Kohde 1. Mustialan tulvatasanne ja pohjapato Kohde 2. Riuskanojan suojavyöhykkeet Kohde 3. Tulvatasanne tai toispuolinen kaivu Kohde 4. Pensaikon raivaus ja alivesiuoman avaus Pellinsuon peltoalueella Kohde 5. Ojien perkaus, kaivukatko ja laskeutusallas Kohde 6. Myllyperänojan pohjapadot Kohde 7. Ojan perkaus ja lietekuopat 18 LÄHTEET 20 Liitteet: Liite 1 OPET-hankkeen maastoinventointi lomake Liite 2 Riuskanojan valuma-alueen ojien inventoinnit 2012 Sivu Presentation name and author
10 Inventoidut uomat: yhteensä 16 km Sivu Presentation name and author
11 Riuskanojan valuma-alueelle ehdotetut kunnostukset 1. Mustialan pienkosteikko ja pohjapato 2. Riuskanojan suojavyöhykkeet 3. Tulvatasanne tai toispuolinen kaivu 4. Pensaikon raivaus ja alivesiuoman avaus 5. Ojien perkaus, kaivukatko ja laskeutusallas 6. Myllyperänojan pohjapadot 7. Ojan perkaus ja lietekuopat Sivu
12 Toteutetut mallikohteet Sivu
13 Kunnostusten toteutus Toteutusajankohta: , 29 h kaivinkonetyötä ja 14 h traktorityötä Kustannukset: yhteensä n. 5400, josta pohjapatojen materiaalien osuus oli 900 (sis. alv 24 %), maanomistajat vastasivat tarvittavista puuston raivauksista Urakoitsija: Markku Laurila, kaivinkoneenkuljettaja Juha-Pekka Perälä Kone: Kaivinkone Hyundai 210 LC 7 ja kaivumaiden kuljetukseen traktori +perävaunu Sivu Presentation name and author
14 1. Mustialan pienkosteikko ja pohjapato Ojan mutkan laajennus pienkosteikoksi 50 cm korkea pohjapato 100 m ojan mutkan alapuolelle Suunnittelussa huomioitava maakaapeli, salaojaputki, tierummut Toteutus Konetyötä 10 h (kaivinkone + traktori ja peräkärry), patoon: suodatinkangas 50 m 2, louhe 12 tn, murske 21 tn Toteutuskustannukset - Konetyö 1500 (alv 0), patomateriaalit noin 190 (alv 0) - Yhteensä 2095 (sis alv 24 %) Kaivumaat Pohjapato Pienkosteikko Sivu
15 Pienkosteikko Ennen Jälkeen Kuva: Ida-Mari Toivonen Kuva: Petra Korkiakoski Sivu
16 Pohjapato Ennen Jälkeen Kuva: Ida-Mari Toivonen Pohjapadon tiivisteosa tehtiin pienkosteikon kaivumaista ja se peitettiin suodatinkankaalla. Padon verhoilussa käytettiin kivilouhetta ja mursketta. Kuva: Petra Korkiakoski Sivu
17 2. Myllyperänojan tulvatasanne ja pohjakynnykset Syöpyneen ojaluiskan porrastaminen tulvatasanteeksi Kaksi pohjakynnystä, tavoitteena kiintoaineen pidättäminen ja eroosion vähentäminen Toteutus Konetyö noin 10 h (kaivinkone + traktori ja peräkärry), kynnyksiin: sähkötolpat 2 kpl, vanerit 3 kpl, suodatinkangas 50 m 2, murske 32 tn Toteutuskustannukset: konetyö 930, materiaalit 560 (alv 0) - Yhteensä 1850 (sis. Alv 24 %) tulvatasanne Sivu
18 Tulvatasanne Kuva: Henri Solismaa Sortuvaa ojan penkkaa porrastettiin tulvatasanteeksi. Mutkitteleva alivesiuoma jätettiin ennalleen. Kuva: Petra Korkiakoski Sivu
19 Ylempi pohjakynnys Pohjakynnyksen paikka ennen toteutusta. Kuva: Ida-Mari Toivonen Pohjakynnys rakennettiin kokonaan kivimurskeesta. Kuva: Petra Korkiakoski Sivu
20 Alempi pohjakynnys Ennen Jälkeen Pohjakynnyksen paikka ennen toteutusta. Kuva: Henri Solismaa Pohjakynnys toteutusta seuraavana keväänä. Tiivisteosa rakennettiin vesivanerista, joka tuettiin maa-aineksella ja suodatinkankaalla. Verhoiluna kivimurske. Kuva: Petra Korkiakoski Sivu
21 3. Metsäojan perkaus, kaivukatko ja laskeutusallas Vepsälän ja Luikon tiloilla Tavoitteena metsän kuivatustilan parantaminen Metsäojaa perattiin yhteensä noin 300 m Kaivun aiheuttamaa vesistökuormitusta vähennettiin kaivukatkolla (40 m) ja laskeutusaltaalla (leveys 7 m, pituus 15 m, syvyys noin 1 m ojan pohjasta) Toteutus Kaivua 9 h + koneen siirto Kustannukset: noin 700 (alv 0) - Yhteensä noin 900 (sis. Alv 24 %) Sivu
22 Perattu oja: 300 m Kaivukatko: 40 m Lietekuopat: 3 kpl Laskeutusallas: noin 100 m 2 Sivu
23 Kaivukatko Kaivukatkon alku perkauksen jälkeen. Loivassa rinteessä vesi valuu maanpintaa pitkin. Kuva: Petra Korkiakoski Sivu
24 Laskeutusallas Ennen Jälkeen Laskeutusaltaan paikka ennen kaivua. Kuva: Henri Solismaa, Laskeutusallas kaivun jälkeen. Kuva: Petra Korkiakoski Sivu
25 Hahjärven laskuojan valuma-alue, Padasjoki Valintaperusteita - valuma-alueen monipuolisuus - tarve kuivatuksen parantamiseen etenkin Hahjärvi-Lummene välillä - maanomistajien pieni määrä (25 kpl) sekä keskeisten maanomistajien myönteinen suhtautuminen Valuma-alueen pinta-ala 8,0 km 2. Järvisyys on 7,8 % Peltopinta-ala noin 57 ha ja peltoprosentti 7,1 %. Ojien pituus valuma-alueella noin 37,2 km, josta 2,8 km on 2-5 m leveää uomaa. Sivu
26 Inventoidut uomat: yhteensä 9,5 km Sivu Presentation name and author
27 Hahjärven laskuojan valuma-alueelle ehdotetut kunnostukset 1. Koivulan kosteikko 2. Alhonjärven suoalueen reunaojan perkaus 3. Alhon-Pastilan laskeutusallas 4. Hahjärven laskuojan tulvatasanteet 5. Rätkänsuon kosteikko 6. Juntinkorven perkauskatko 7. Palojärven perkauskatko Sivu Presentation name and author
28 1. Mallikohteet Syrjälän tulvatasanteet 2. Alhon-Pastilan laskeutusallas 3. Alhonjärven suoalueen reunaojan perkaus ja laskeutusallas Huomioitavaa: - Alhonjärven ympäristötukikohde, vähäpuustoinen suo - Toritunharjun vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue - Hahjärven-Lummenenojan perkaushankkeen (Tnro 1956) ojitusyhteisön kunnossapitovelvoite > hankkeelle ojitusyhteisön hyväksyntä Sivu
29 Kunnostusten toteutus Toteutusajankohta: , 17 h kaivinkonetyötä ja , 45,5 h kaivinkonetyötä Kaivukustannukset: yhteensä n 5500 (sis. alv 24 %), maanomistajat vastasivat puuston raivauksista ja tulvatasanteiden kaivumaiden kuljettamisesta Urakoitsija: Rantala Timber Oy, kaivinkoneenkuljettajat: Teemu Kiiski (2013) ja Jani Uussilta (2014) Kone: metsäalustainen Doosan DX160 HD vm. 2009, varustettu leveillä teloilla (1 m), kauhan pyörittäjällä sekä pidennetyllä kaivupuomistolla Syksyn 2013 kaivuajankohdan runsaiden sateiden vuoksi osa kunnostuksista siirrettiin vuodelle tehtiin kaksi laskeutusallasta ja perattiin uomaa noin 400 m tehtiin tulvatasanne, laajennettiin laskeutusaltaita ja perattiin uomaa noin 500 m - Keväällä 2014 kunnostussuunnitelmaa täydennettiin uoman perkauksella laskeutusaltaiden välisellä osuudella (virtauksen parantaminen, ojan pohjalle kertyneen lietteen poistaminen), koska syksyllä 2013 tehty pelkän suoalueen reunaojan perkaus ei parantanut riittävästi uoman vedenjohtokykyä. Kunnostuksesta tehtiin ojitusilmoitus Hämeen ELY-keskukseen keväällä Sivu Presentation name and author
30 Sivu Presentation name and author
31 1. Syrjälän tulvatasanteet Tulvatasanteen pituus 150 m Tasanteen leveys 3 m, josta 1,5 m luiskaa (1:3 kaltevuudessa) Kaivumaat levitettiin viereiselle pellolle, juurakot metsään Toteutus Kaivua noin 10 h, kaivumaiden siirto traktorilla 4 h Sivu Presentation name and author
32 Ida-Mari Toivonen Petra Korkiakoski Petra Korkiakoski Petra Korkiakoski Sivu Presentation name and author
33 Kaivumaat siirrettiin traktorilla ja peräkärryllä Syrjäläntien pohjoispuolella olevalle peltolohkolle. Kuva: Petra Korkiakoski Tulvatasannetta Syrjäläntien eteläpuolella. Oikealla tasanne heti kaivun jälkeen ja vasemmalla kaksi kuukautta kaivun jälkeen. Kuva: Petra Korkiakoski ja Sivu Presentation name and author
34 2. Alhon Pastilan laskeutusallas - Laskeutusaltaan leveys 7 m, pituus 40 m - Toteutus ja laajennus Kaivua n. 7 h - Kustannukset: 520 (sis. alv 24 %) - Altaan jälkeen uomassa kivikynnys (vesitilavuuden lisääminen ja virtauksen hidastaminen Sivu Presentation name and author
35 Ida-Mari Toivonen Petra Korkiakoski Petra Korkiakoski Petra Korkiakoski Sivu Presentation name and author
36 3. Alhonjärven reunaojan laskeutusallas Alhon Pastilan laskeutusaltaan jälkeen uomaa perattiin noin 700 Alhonjärven suoalueen reunaojaan perkauksen loppuun tehtiin laskeutusallas, jonka pituus on 40 m ja leveys 5 m Toteutus ja laajennus Sivu Presentation name and author
37 Alhonjärven reunaojan laskeutusallas Laskeutusaltaan paikka ennen kaivua. Kuva: Petra Korkiakoski Laskeutusallas valmiina. Kuva: Petra Korkiakoski Sivu Presentation name and author
38 Kiitos! Nettisivut: Petra Korkiakoski, projektipäällikkö puh sähköposti: Sivu
Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä -hanke
Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä -hanke Loppuraportti 1.1.2012 31.12.2014 Diaarinumero 1306/3560-2011 Hankkeen numero: 15111 HAMKin kohdenumero: 7712509 Hankkeen toteuttaja: Hämeen ammattikorkeakoulu,
METSÄLUONNONHOITOHANKE/PROJEKTI 281 ÄHTÄRIN KOLUNJOEN METSÄTALOUDEN VESIENSUOJELUN TEHOSTAMINEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA
1 (14) METSÄLUONNONHOITOHANKE/PROJEKTI 281 ÄHTÄRIN KOLUNJOEN METSÄTALOUDEN VESIENSUOJELUN TEHOSTAMINEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA 2 (14) Tiivistelmä.. 3 Kohteet... 5 Kohde 1. Laskeutusallas... 5 Kohde 2.