Source: http://docplayer.it/2799124-Programma-triennale-opere-pubbliche-anno-2015-2017-elenco-annuale-2015.html
Timestamp: 2017-01-18 16:39:10+00:00
Document Index: 172960167

Matched Legal Cases: ['art. 9', 'art. 9', 'arto 3', 'art. 9', 'art. 128', 'art. 128']

⭐PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE ANNO ELENCO ANNUALE 2015
PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE ANNO ELENCO ANNUALE 2015
Download "PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE ANNO 2015-2017 ELENCO ANNUALE 2015"
Lia Pagani
1 COMUNE DI PREGNANA MILANESE (Provincia di Milano) SETTORE TECNICO PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE ANNO ELENCO ANNUALE 25 PIAZZA DELLA LIBERTÀ, /3 - C.A.P. 2 - TEL. 2/93967 (CENTRALINO) (U.T.C.) FAX : C. F Pagina di 25 \\server\workarea\ut\amariti\utc\bilancio\25\relazione triennale adozione novembre ultima revisione per pubblicazione.doc2 PREMESSA... 3 DESCRIZIONE PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE ED ELENCO ANNUALE... 4 ANALISI DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI STRADALI... 9 DIREZIONALE ED AMMINISTRATIVO... EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA... INTERVENTI PER RISPARMIO ENERGETICO... 5 OPERE A PROTEZIONE DELL AMBIENTE... 5 ACQUISIZIONE AREE A STANDARD... 7 Parte seconda... 8 PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE SECONDO GLI SCHEMA TIPO DEL MINISTERO... 8 Parte terza... 2 STUDI SINTETICI DI FATTIBILITÀ MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDE IN ATTUAZIONE DEL PIANO URBANO DEL TRAFFICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - INTERVENTI PER RISPARMIO ENERGETICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA Allegato A Pagina 2/25 NOVEMBRE 24 adozione3 PREMESSA Il Piano Opere Pubbliche, secondo la normativa vigente, è il documento di programmazione degli investimenti nell'arco di un triennio, che viene adottato dalla Giunta comunale e che, per diventare operativo, deve essere approvato dai Consiglio Comunale in sede di Bilancio di previsione. La convocazione del Consiglio Comunale per l approvazione del bilancio di previsione 24-26, e di conseguenza del Piano delle opere pubbliche, è avvenuta in ritardo rispetto agli anni precedenti (CC n. 3 del 6 luglio 24) anche se nei termini (3 novembre 24); ritardo causato dalle incertezze in materia di entrate e da difficoltà tecniche nella riorganizzazione del bilancio e razionalizzazione dei capitoli di spesa. Il piano delle opere pubbliche, pur mantenendo la sua importanza, risente fortemente del momento di incertezza economica che non consente di prevedere con puntualità una tempistica di attuazione dei singoli interventi; l incertezza di determinate entrate, infatti, fa mancare gli introiti che finanziano le opere, in molti casi l Amministrazione è costretta a rivedere la programmazione definita magari solo alcuni mesi prima ed operare "tagli" o differire opere in annualità successive. Gli inevitabili tagli alle spese, indirizzati nella contrazione delle spese e nella necessità di rispettare i gravosi parametri del Patto di stabilità, hanno obbligato l Amministrazione a focalizzare la sua attenzione nel ricercare un giusto equilibrio per non penalizzare ulteriormente la qualità di vita dei cittadini salvaguardano i livelli dei servizi, l'ottimizzazione delle risorse, puntando soprattutto sulle manutenzioni degli stabili piuttosto che su nuovi interventi. Le decisioni assunte in materia di opere pubbliche sono sempre precedute da attente valutazioni che analizzano il grado di utilità dell investimento e l impatto che queste decisioni hanno sul bilancio del Comune. La manifestazione di volontà dell Amministrazione, infatti, attuata con le decisioni di programmazione non può essere dissociata dalla disponibilità finanziaria. Avendo considerato quanto sopra riportato, per la programmazione 25-27, come lo scorso anno, si è riproposto il piano triennale precedente con l aggiunta di alcuni interventi di riqualificazione e potenziamento del sistema di viabilità sia veicolare che ciclo pedonale e delle infrastrutture per lo sport, che rispecchiano gli intendimenti contenuti nelle linee programmatiche dell amministrazione; pertanto il Piano Opere pubbliche può considerarsi ancora un piano di transizione, centrato sulla realizzazione di alcune opere ritenute da questa Amministrazione prioritarie che, facendo costante riferimento al programma amministrativo contenente gli indirizzi generali di governo, perseguono i seguenti obiettivi: tutela e valorizzazione dell'ambiente; salvaguardia del territorio; riqualificazione del tessuto urbano rendendo sempre più "vivibile" e "sicura" la città,; maggiore attenzione nei confronti della manutenzione degli stabili, dell'arredo urbano, della qualità della vita dei cittadini; razionalizzazione delle strutture scolastiche, comunali e loro costante manutenzione. Pagina 3/25 NOVEMBRE 24 adozione4 Parte Prima DESCRIZIONE PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE ED ELENCO ANNUALE La redazione del programma triennale delle opere pubbliche e la redazione dell elenco annuale è un lavoro, che coinvolge sia gli uffici che gli assessori, diretta a programmare l'attività dell'ente riguardo agli investimenti finalizzati alle opere pubbliche, in particolare a quelle di maggiore interesse per la collettività, senza comunque trascurare le opere già avviate che necessitano di interventi di completamento. Dal momento dell'adozione, lo schema del Programma Triennale e dell'elenco Annuale dei Lavori Pubblici vengono pubblicati all'albo pretorio del Comune, per almeno sessanta giorni, per garantire una fase partecipativa attraverso la presentazione di eventuali osservazioni da parte di cittadini o altri soggetti interessati e sulle quali il Comune è tenuto a dare risposta prima della approvazione del Programma e dell'elenco stessi, approvazione contestuale con quella del bilancio di previsione per l'anno successivo con il quale detti strumenti devono risultare strettamente coordinati. La fase partecipativa, prevista dal legislatore, testimonia quanto la realizzazione di un'opera in un determinato territorio, debba essere vista non come fatto gestionale interno all'ente ma come risorsa strategica, sociale ed economica per la comunità che sulla stessa ha quindi la possibilità di esprimersi già nella fase della sua programmazione. La norma prevede che ad ogni investimento venga associato un responsabile unico del procedimento con competenza operativa, mentre spetta all Amministrazione la scelta delle opere da realizzare e l individuazione della priorità degli interventi. È importante notare come la norma distingua nettamente le competenze del responsabile unico del procedimento, di natura strettamente tecnica ed operativa, da quelle dell Amministrazione, che vengono definite come attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo. Il programma copre un arco temporale di tre anni e, ogni anno, viene confermato o aggiornato per la parte relativa agli interventi che in precedenza erano attinenti al secondo e al terzo anno e si procede alla compilazione della sezione relativa al terzo anno. L'elenco annuale contiene le opere che possono essere realizzati nel primo anno di riferimento del programma triennale. L'inserimento nel programma di ciascun intervento, inferiore a.., e maggiore a.,, è preceduto dall approvazione del progetto preliminare o dall elaborazione di un sintetico studio di fattibilità (ai sensi dell art. del DPR 27/2) nel quale è chiaramente individuato oltre che l oggetto, le esigenze da soddisfare, gli obiettivi del progetto, gli eventuali finanziamenti diversi dai mezzi ordinari, gli indici di priorità, il progettista e la tempistica. Non è necessario, per i lavori di manutenzione, l approvazione del progetto preliminare o lo studio di fattibilità ma è sufficiente l indicazione degli interventi insieme alla stima sommaria dei costi. Alcune opere minori di manutenzione sono meglio descritte nella relazione programmatica di gestione allegata al bilancio e relativa al PROGRAMMA 2 : GESTIONE DEI SERVIZI TECNICI. La seguente relazione è stata predisposta per sopperire alle lacune informative dei modelli ministeriali oltre che per definire l'insieme degli investimenti che confluiscono nel Titolo II della spesa del Bilancio Annuale e Pluriennale. Nello specifico, la relazione è suddivisa in tre parti :. una in cui vengono effettuate analisi sull'intera programmazione, considerando anche quelle opere di importo inferiore ai., euro. 2. una conforme e rispettosa delle disposizioni di cui al D.M. 9 giugno 25 che costituisce il Programma Triennale dei Lavori Pubblici; 3. una composta dalle schede sintetiche di fattibilità tecnico-amministrativa relative ad ogni singola opera inserita nell elenco annuale superiore a.,. E utile rammentare che quanto contenuto nel Bilancio Pluriennale è soggetto a variazioni e modifiche nella fase di gestione annuale dovute a nuove priorità sopraggiunte; in particolare, per quanto riguarda le annualità successive la programmazione subisce inevitabilmente modifiche anche in base alle risorse realmente disponibili ed alle modifiche normative che possono intervenire durante l esercizio finanziario; infatti, l adozione del programma triennale e dell elenco annuale vanno intesi come analisi e quantificazione dei fabbisogni in relazione a disponibilità finanziarie presunte e agli esercizi precedenti; al momento dell approvazione si dovranno fare le opportune rilevazioni sugli interventi avviati ed apportare le dovute Pagina 4/25 NOVEMBRE 24 adozione5 correzioni, come ad esempio le opere cofinanziate per le quali al momento della redazione della presente relazione sono state fatte ipotesi circa l entità dei finanziamenti sulla base delle domande. Pagina 5/25 NOVEMBRE 24 adozione6 ANALISI DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI In coerenza con quanto in premessa e nel rispetto dei criteri e delle disposizioni del D.M. del 9 Giugno 25, per il triennio sono consolidate le scelte fatte negli scorsi programmi e riconfermate le opere previste. Vengono riproposte per il 25 le opere programmate per il 24 che non sono state attuate a causa del blocco degli investimenti dovuti al patto di stabilità oppure al mancato finanziamento da parte di enti terzi. Durante l anno 24 sono stati anticipati e realizzati alcuni interventi, in economia mediante la manutenzione ordinaria (come meglio descritti nella relazione di verifica dello stato di attuazione dei programmi e nelle relative categorie della presente relazione), che rivestivano carattere d urgenza per la sicurezza. Si è partecipato, per non pesare sul bilancio comunale, a vari bandi per accedere a nuovi programmi di finanziamenti, si è chiesto al governo lo sblocco del patto di stabilità soprattutto per gli interventi riguardanti le scuole. Il momento di difficoltà economica si ripercuote sulla programmazione comunale con azioni quali l azzeramento dei trasferimenti da parte dello stato, la diminuzione dei finanziamenti; inoltre il rispetto del patto di stabilità oltre a ripercuotersi sui pagamenti determina una riduzione della capacità di investimento anche quando le spese sono conseguenti ad obbligazioni legittimamente assunte negli esercizi precedenti. L Amministrazione ha invitato gli uffici a proseguire soprattutto nella gestione ordinaria del bilancio di previsione privilegiando le opere di manutenzione del patrimonio esistente, ponendo attenzione alla realizzazione di opere che migliorino la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici con l uso di tecniche di risparmio e forme per la produzione con fonti alternative di energia. E previsto lo sviluppo di attività quali le sponsorizzazioni per la gestione e manutenzione di determinate aree comunali da parte dell iniziativa privata. Le opere previste per il 25 di rilievo finanziario sia superiore che inferiore agli., euro confermano il quadro programmatorio dell amministrazione che ha come obiettivo il mantenimento in efficienza del patrimonio pubblico attraverso interventi adeguati di manutenzione periodica e programmata. Per quanto riguarda le scelte di priorità nell aggiornamento del programma vengono confermati e ribaditi anche quest anno i seguenti criteri. Completamento di opere e/o programmi già avviati in precedenza. Sicurezza dei cittadini (manutenzioni stradali, realizzazione marciapiedi e piste ciclabili). Attenzione prioritaria alle utenze deboli in termini di servizi e di sicurezza ( manutenzione edifici scolastici). Potenziamento degli interventi atti ad accrescere la qualità della vita. Miglioramento dell ambiente (arredo urbano, verde, parchi e aree giochi attrezzati, azioni atte a ridurre i consumi energetici). La scelta di privilegiare gli interventi di manutenzione è supportata dalla previsioni del PGT e soprattutto dall analisi fatta nell ambito della redazione del Piano dei Servizi che ha evidenziato che il paese non necessita di particolari strutture ma del consolidamento delle attrezzature esistenti. Le previsioni del programma più rilevanti, definite strategiche sono state pianificate su scala pluriennale Particolare attenzione è stata data e verrà posta alla realizzazione degli obiettivi definiti dal Piano di Governo del Territorio, ovvero: attuazione degli strumenti di programmazione del territorio (P.G.T.); attenzione alla qualità dell edificato secondo le regole definite nel Piano di Governo e nel vigente Regolamento Edilizio e Bioedilizia e incremento della sensibilizzazione verso la riduzione del consumo energetico anche negli edifici pubblici; attenzione ai problemi ambientali al fine di garantire servizi a verde in tutte le zone del paese e garantire un innalzamento del grado di vivibilità. Individuate le opere da confermare perché già previste nel Programma vigente e quelle nuove da proporre nell aggiornamento del Programma stesso, si è scelto di indicare, per l inserimento nel triennale, anche le opere che risultano di valore inferiore ai., Euro, pur se la legge in questo caso le esclude dall obbligo di inserimento, ritenendo ciò opportuno sia per completezza di elencazione che per non tralasciare tutti quei Pagina 6/25 NOVEMBRE 24 adozione7 lavori di manutenzione o di nuova realizzazione che, seppur minori, comunque rivestono notevole importanza nella programmazione degli investimenti del nostro Comune. Si può rilevare che nonostante le difficoltà finanziarie con le quali il Comune ma in genere tutti gli Enti locali si debbono confrontare, il Piano triennale delle opere pubbliche del Comune di Pregnana Milanese prevede interventi complessivi per , nel triennio 25-27; è da evidenziare, comunque, che non tutti gli interventi previsti nel programma troveranno poi una effettiva realizzazione (dovuti anche a finanziamenti da parte di altri enti che potrebbero non entrare), mentre altri (pur non previsti) potrebbero essere realizzati con il ricorso di finanziamenti sia da parte di terzi sia con residui di bilancio. Lo schema, sottostante, illustra il piano triennale delle opere pubbliche (comprese le opere.., ). inferiori a Pagina 7/25 NOVEMBRE 24 adozione8 Manutenzione straordinaria strade in attuazione del Piano Urbano del Traffico Manutenzione pavimentazione 2 pregiate in pietra 3 OGGETTO Manutenzione straordinaria Scuola Secondaria di primo Grado Interventi per risparmio energetico. Arco temporale validità programma IMPORTO COMPLESSIVO per annualità Entrate vincolate per legge 25 Entrate acquisite mediante mutuo Apporto di capitale privato Trasferimenti immobili ex art. 9, c. 5ter L.9/94 e succ. FINANZIAMENTO Stanziamenti di bilancio Altro Intervento codici D.Lgs. 8/2 X 2., 2., X.,., X , , Capitolo 4 Manutenzione straordinaria Palestra Scuola Primaria - X 2., 2., Sistemazione Palazzo Municipale X.,., Manutenzione verde pubblico X.,., Manutenzione straordinaria Impianti 7 sportivi X.,., Riqualificazione aree perifieriche X.,., Acquisizione aree a standard X 5., 5., Riqualificazione pubblica illuminazione X 5., 5., Opere di manutenzione straordinaria negli stabili di proprietà comunale X.,., Interventi per risparmio energetico X 3., 3., TOTALE , , - 26 OGGETTO Arco temporale validità programma IMPORTO COMPLESSIVO Entrate vincolate per legge Entrate acquisite mediante mutuo Apporto di capitale privato Trasferimenti immobili ex art. 9, c. 5ter L.9/94 e succ. FINANZIAMENTO Stanziamenti di bilancio Altro Intervento Capitolo Manutenzione straordinaria strade in attuazione del Piano Urbano del X 25., 25., Traffico 2 Pavimentazione in pietra pregiata X.,., Riorganizzazione viabilità comparto 3 via dei Rovedi X 5., 5., Sistemazione Palazzo Municipale X 6., 327., 273., Manutenzione straordinaria Impianti sportivi X.,., Manutenzione verde pubblico X.,., Opere di manutenzione straordinaria negli stabili di proprietà comunale X.,., Interventi per risparmio energetico X 3., 3., TOTALE , , , - 27 OGGETTO Arco temporale validità programma IMPORTO COMPLESSIVO Entrate vincolate per legge Entrate acquisite mediante mutuo Apporto di capitale privato Trasferimenti immobili ex art. 9, c. 5ter L.9/94 e succ. FINANZIAMENTO Stanziamenti di bilancio Altro Intervento Capitolo Manutenzione straordinaria strade in attuazione del Piano Urbano del X 25., 25., Traffico Manutenzione pavimentazioni in 2 pietra pregiata X 5., 5., Sistemazione Palazzo Municipale X 3., 3., Manutenzione verde pubblico X 6., 6., Opere di manutenzione straordinaria negli stabili di proprietà comunale X 5., 5., Interventi per risparmio energetico X 3., 3., TOTALE , - 3., , - TOTALE TRIENNIO , -.27., , - Pagina 8/25 NOVEMBRE 24 adozione9 Di seguito e nelle rispettive categorie si darà un breve accenno alle opere finanziate negli esercizi precedenti, in corso e realizzate con mezzi propri e in economia. REALIZZAZIONE COLLETTORI FOGNARI: Nel prossimo triennio l Amministrazione conferma, ancora, l attenzione e l impegno nei confronti della salvaguardia e della tutela dell ambiente per le quali molto si è investito in questi anni in termini di realizzazione collettori fognari, messa a norma degli scarichi fognari degli edifici pubblici e sollecito ai privati di adeguarsi alle nuove normative. E stato presentato da parte di Cap Holding il progetto esecutivo dell implementazione della rete fognaria in via Castellazzo, Cascina Serbelloni e via Olivetti-Breda i cui lavori avranno inizio a novembre. Sono terminati invece i lavori di realizzazione della fognatura di via Europa. Per il 25 sono previsti i tratti di estensione rete fognaria in: via Vercelli (tratto di strada residenziale non servito all interno del centro abitato); Cascina Fabriziana, nucleo abitativo superiore a 5 abitanti. AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE Si è preceduto all approvazione del collaudo. L intervento di ampliamento pur con tutte le problematiche che si sono presentate durante i lavori è stato concluso. Rimane aperto con l impresa un contenzioso su alcuni lavori non realizzati a regola d arte come la pavimentazione; nel programma 25 sono stati inseriti importi da utilizzare per la manutenzione del nuovo cimitero e per la sistemazione dei difetti di costruzione nella voce opere minori. Di seguito viene proposta una ripartizione delle opere per categoria, tale suddivisione permette una lettura utile ed esplicativa dei fabbisogni rilevati anche se redatta in modo sintetico. STRADALI Obiettivi: miglioramento della rete stradale mediante opere di completamento della rete viabilistica individuate nello strumento di programmazione del territorio vigente (P.G.T.) e Piano Urbano del Traffico (P.U.T.); realizzazione graduale di una rete di viabilità ciclabile a servizio del territorio; proseguire l azione di adeguamento e ammodernamento della rete stradale, con particolare riferimento agli attraversamenti dei centri abitati, alla eliminazione di tratti pericolosi, al miglioramento della viabilità; intervenire sui manufatti stradali esistenti, per migliorarne la funzionalità tramite opere di rifacimento pavimentazioni, marciapiedi e segnaletica; riorganizzazione delle aree di sosta per una maggiore fruibilità e funzionalità. Gli investimenti in tale settore sono : N ORD. DESCRIZIONE Manutenzione straordinaria in attuazione del piano Urbano del traffico IMPORTO NELL ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA , 25., 25., 2 Manutenzione pavimentazioni in pietra pregiata., 5., 5., 2 Riqualificazione aree periferiche.,,, Pagina 9/25 NOVEMBRE 24 adozione10 3 Riorganizzazione viabilità comparto via dei Rovedi, 5.,, TOTALE 4., 8., 3., Di rilievo gli investimenti nel settore dell ammodernamento e manutenzione delle strade che perseguono gli obiettivi già definiti negli anni precedenti: migliorare la viabilità, le condizioni generali dell ambiente e accrescere i servizi presenti sul territorio. Lo stato attuale delle pavimentazioni in pietra pregiata del centro, sottoposte a traffico veicolare consistente con conseguente notevole usura, risulta essere deteriorata; a questo si aggiunge l aggressione del tempo, lo stesso vale, anche se con minore evidenza, per i percorsi pedonali perciò viene previsto un piano di manutenzione suddiviso nel triennio. E previsto l investimento nel triennio di.5. per interventi sulla viabilità (comprendenti marciapiedi, parcheggi, strade e piste ciclabili), al fine di attuare gli interventi evidenziati dal Piano Urbano del Traffico per il miglioramento delle condizioni della circolazione stradale dei pedoni, dei ciclisti e dei veicoli. Il progetto di manutenzione straordinaria verte sostanzialmente nella progettazione e realizzazione di interventi di miglioramento della viabilità esistente da realizzare sia attraverso la ridefinizione di incroci ritenuti critici e pericolosi, sia mediante adeguamento funzionale di tratti stradali e marciapiedi caratterizzati da elementi di criticità. E stata attuata nel 24 la viabilità di via Pavia, via Genova e interdetta al parcheggio l area antistante l entrata della scuola dell Infanzia. Sono stati conclusi i lavori di asfaltatura di via IV Novembre ed è in corso la realizzazione dei marciapiedi e razionalizzazione dei parcheggi di via Emilia. Rientra nelle opere di miglioramento della viabilità e della qualità della vita la riqualificazione delle aree periferiche. La riqualificazione delle aree periferiche è iniziata nel 23 con la realizzazione del percorso pedonale in via Olivetti, prosegue con la realizzazione da parte di Cap Holding della fognatura e sarà completata con la asfaltatura della strada, la razionalizzazione dei parcheggi e della pubblica illuminazione. A completamento dei lavori di via Castellazzo, da parte della provincia si dovranno realizzare percorsi protetti per gli edifici residenziali della zona. STRADA USCITA VIA DEI ROVEDI Il progetto di Potenziamento della tratta ferroviaria Rho-Gallarate prevede: la riorganizzazione della viabilità del comparto di via dei Rovedi mediante la sostituzione del cavalcavia di Viale Lombardia con sottopassaggio, la realizzazione della corsia di collegamento in uscita da via Campania verso il nuovo sottopassaggio e la costruzione di un raccordo che dalla strada provinciale SP72 immette in via dei Rovedi. Il blocco dell iter di approvazione e di attuazione del progetto, dovuto all annullamento della delibera CIPE da parte del TAR, e l esigenza di risolvere il traffico veicolare di tipo industriale che attraversa la zona residenziale di via Emilia e via Piemonte ha indotto l Amministrazione a rinviare al 26 il finanziamento della corsia di collegamento in uscita da via Campania verso il cavalcavia di Viale Lombardia, finanziamento che non sarà attuato se il progetto sarà realizzato da RFI e ITALFERR nell ambito del potenziamento ferroviario. Le scelte relative agli interventi da realizzare nonché le varie fasi dell attività di progettazione verranno concertate con la Giunta Comunale. In questo quadro complessivo di interventi sulle strade comunali, delineato dal piano urbano del traffico approvato nel 28, si inseriscono e si integrano anche tutte quelle opere importanti di viabilità che vengono realizzate nel contesto di alcuni interventi di lottizzazioni promossi da privati e coordinati dal Comune, come quelli che verranno realizzate da RFI nell ambito dell adeguamento della viabilità esistente a seguito potenziamento del IV Binario Rho-Gallarate e quelli promossi dalla provincia come il proseguimento della 72 Baggio Nerviano. Pagina /25 NOVEMBRE 24 adozione11 DIREZIONALE ED AMMINISTRATIVO N ORD. Ristrutturazione dell attuale palazzo municipale mediante realizzazione di una sala consigliare e nuovi spazi da adibire ad uffici e sale riunioni. Rifacimento tetto, smaltimento eternit. DESCRIZIONE IMPORTO NELL ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA Sistemazione Palazzo Municipale - Manutenzione Straordinaria., 6., 3., TOTALE., 6., 3., L attuale municipio, che ospita tutti gli uffici comunali, manifesta alcune evidenti mancanze: non esiste un aula consiliare, mancano spazi per archivi ecc, presenza di barriere architettoniche (il settore tecnico non è raggiungibile da persone con difficoltà deambulatorie); tuttavia all interno dell edificio, organizzato su due piani, esistono ancora dei margini di riqualificazione potendo contare sull area utilizzata attualmente a deposito, (circa 6 mq a tutta altezza). Si cercherà di riqualificare il palazzo municipale con un intervento di manutenzione straordinaria suddiviso in più annualità. Le opere che previste consistono: realizzazione di una sala consigliare; ottimizzazione degli spazi esistenti e razionalizzazione degli impianti per migliore efficienza energetica; ripristino della facciata; sistemazione del cortile; completamento area Piazza Libertà. Il progetto di manutenzione straordinaria dovrà adottare tecniche costruttive atte a contenere i consumi energetici, a minimizzare i livelli sonori tra ambienti adiacenti e con l esterno, ad utilizzare al massimo gli apporti di calore ecosostenibili (installazione di pannelli fotovoltaici ecc. ). Nel 23 è stata realizzato il rifacimento della copertura del tetto del palazzo Municipale mediante rimozione e smaltimento delle lastre in cemento amianto e posa in opera di un nuovo manto di copertura coibentato in pannelli metallici autoportanti. Nell ambito delle opere che saranno effettuati dalla ESCO all interno degli investimenti per il risparmio energetico (progetto meglio descritto nella sezione Interventi per il Risparmio Energetico ) è prevista la riqualificazione della centrale termica con l inserimento dei un cogenatore, delle valvole termostatiche sui radiatori, il miglioramento della termoregolazione e la telegestione, EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA Obiettivi: Ottimizzare il servizio scolastico. Migliorare le strutture scolastiche adeguandole alle nuove esigenze didattiche e di risparmio energetico N ORD. DESCRIZIONE Manutenzione straordinaria Scuola Secondaria di Primo Grado. IMPORTO NELL ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA , Pagina /25 NOVEMBRE 24 adozione12 2 Manutenzione straordinaria Palestra Scuola Primaria. 2., TOTALE , EDILIZIA SCOLASTICA. Viene riproposta nell elenco 25 la manutenzione straordinaria della scuola secondaria con finalità di risparmio energetico e la sistemazione della palestra della scuola primaria. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A. Rizzoli L intervento ammonta a prevede le seguenti opere: sostituzione dei serramenti esistente al fine di assicurare un adeguato isolamento termico dei locali utilizzando tecniche costruttive atte a contenere i consumi energetici e a minimizzare i livelli sonori tra ambienti adiacenti e con l esterno; rifacimento impianto idrico bagni piano terra-primo e secondo e relative opere edili; E stato chiesto un cofinanziamento pari almeno al 5% al ministero della pubblica istruzione, cofinanziamento non concesso. Successivamente si è richiesto che l importo complessivo dell opera, totalmente finanziato con mezzi propri di bilancio, sia ininfluente e slegato dal conteggio e dalle strette del patto di stabilità. Sono state stralciate dall intervento quelle opere che sono state eseguite mediante la manutenzione ordinaria e le opere che saranno effettuate dalla ESCO all interno degli investimenti per il risparmio energetico del progetti pilota ENERGY EFFICIENCY MILAN COVENANT OF MAYORS (meglio descritto nella sezione Interventi per il Risparmio Energetico ). Il piano di investimenti del progetto pilota prevede i seguenti interventi: riqualificazione della centrale termica con l inserimento del cogenatore; l inserimento delle valvole termostatiche sui radiatori; il miglioramento della termoregolazione e la telegestione; il cappotto sulle parti disperdenti delle facciate; un impianto a panelli radianti ad integrazione di quello esistente in palestre; un impianto di ventilazione con recuperatore di calore in modo da non aprire le finestre, almeno in pieno inverno, per il ricambio aria in palestra; installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda; isolamento della copertura piana. Le manutenzioni ordinarie, più rilevanti, eseguiti nel 24 sul plesso hanno riguardato le verifiche periodiche della messa a terra dell impianto elettrico; installazione dell impianto per il funzionamento di una LIM (Lavagna interattiva multimediale); la pulizia degli areotermi e delle attrezzature della palestra. Anche per questo plesso si è proceduto alla derattizzazione dell intera scuola, da parte dell ASL. SCUOLA PRIMARIA A. Manzoni L intervento programmato per la palestra è stato rimodulato come importo ed aggiornato stralciando le opere che sono state eseguite mediante la manutenzione ordinaria e gli investimenti che saranno effettuati dalla ESCO all interno degli investimenti per il risparmio energetico. Il piano di investimenti del progetto pilota per il risparmio energetico per la scuola prevede i seguenti interventi: riqualificazione della centrale termica con l inserimento del cogenatore; Pagina 2/25 NOVEMBRE 24 adozione13 l inserimento delle valvole termostatiche sui radiatori; il miglioramento della termoregolazione e la telegestione; Il progetto complessivo di riqualificazione della palestra si pone l obiettivo di migliorare le prestazioni della palestra e di sanare le carenze degli spazi di servizio ad essa collegati. Il progetto complessivo è stato suddiviso in due lotti di cui il primo, in fase di appalto, finanziato nel bilancio 24, con mezzi propri di bilancio e con contributo regionale di 5.,, prevede la completa riqualificazione degli spogliatoi anche attraverso il loro ampliamento e ammodernamento operando l adeguamento tecnologico, alle normative sulla sicurezza e sull abbattimento delle barriere architettoniche. Il secondo lotto, iscritto a bilancio 25, riguarda la palestra vera e propria, con interventi di risanamento e miglioramento delle prestazioni energetiche mediante la realizzazione di un cappotto interno antitrauma in sughero, il rifacimento dell attuale controsoffitto sempre in lastre di sughero, le opere di pulizia e risanamento conservativo delle facciate esterne oltre alla sostituzione di tutti i serramenti dotandoli di frangisole per il miglioramento della prestazione energetica dell edificio oltre che ad eliminare i fenomeni di abbagliamento dovuti alle ampie finestrature. Relativamente al miglioramento delle prestazioni energetiche dell involucro e all eliminazione delle dispersioni energetiche è stato realizzato, a settembre 24 dalla ESCO, l isolamento della copertura della palestra. Il rifacimento della copertura della Palestra ha previsto la sostituzione della copertura in lamiera con materiale termicamente più perfomante onde permette di ottener valore di trasmittanza termica utile tali da soddisfare i requisiti della normativa vigente. Durante i lavori di rifacimento è stato ordinata e realizzata l installazione, per un importo di 4. oltre IVA, di una linea vita in modo che le successive azioni di verifica, manutenzione o di riparazione della copertura possano avvenire in condizioni di sicurezza per i lavoratori che effettuano tali lavori e per le persone presenti nell'edificio ed intorno ad esso. Le manutenzioni sul plesso hanno riguardato la sistemazione e sostituzione dei citofoni della scuola; verifiche periodiche della messa a terra dell impianto elettrico, installazione dell impianto per il funzionamento di una lavagna interattiva multimediale. Si è proceduto, inoltre, all intervento preventivo, da parte dell ASL, di derattizzazione dell intero plesso. SCUOLA MATERNA B.Munari Il piano di investimenti del progetto pilota ESCO all interno degli investimenti per il risparmio energetico prevede i seguenti interventi presso la Scuola dell infanzia: riqualificazione della centrale termica con l inserimento del cogenatore; l inserimento delle valvole termostatiche sui radiatori; installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda; il miglioramento della termoregolazione e la telegestione. Le manutenzioni sul plesso hanno riguardato soprattutto interventi di verifica e sistemazione degli impianti elettrici verifiche periodiche delle messe a terra, modifica del citofono ingresso scuola dal lato del parco di via Genova, predisposizione della linea necessaria per installazione del videoproiettore. Si è proceduto all intervento preventivo, da parte dell ASL, di derattizzazione dell intero plesso. La scelta di procedere con opere di manutenzione straordinaria sulle scuole è confermata anche dal piano dei Servizi del PGT; il quale ha evidenziato che gli attuali plessi scolastici sono in grado di sostenere l eventuale sviluppo del paese come previsto dal PGT in quanto non sussistono insufficienze significative in relazione ad aule, laboratori e servizi. ILLUMINAZIONE PUBBLICA N ORD. Pagina 3/25 DESCRIZIONE IMPORTO NELL ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA NOVEMBRE 24 adozione Vedere altro
SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015/2017 DELL'AMMINISTRAZIONE QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA TIPOLOGIE RISORSE Disponibilità finanziaria Dettagli Antonio Marrazzo. Assessore al patrimonio, opere pubbliche e decoro urbano IL SINDACO E LA GIUNTA INCONTRANO I CITTADINI
3. Il rapporto tra il Piano triennale delle opere pubbliche e il Piano dei servizi 3.1. Qualche considerazione di carattere normativo e programmatico La Lr. 12/2005 per il governo del territorio individua Dettagli PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI
COMUNE DI COPERTINO Provincia di Lecce PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2015-2017 ADOTTATO CON Del. G.C. N. 20 DEL 06.02.2015 - PUBBLICATA AL N. 278 DEL 10.02.2015 Premessa Il Programma dei Lavori Dettagli COMUNE DI COMACCHIO. Provincia di Ferrara. Settore Territorio e Sviluppo Economico
COMUNE DI COMACCHIO Provincia di Ferrara Settore Territorio e Sviluppo Economico Allegato A STUDI DI FATTIBILITA - PROGRAMMA MANUTENZIONI INTERVENTI PIANO OPERE PUBBLICHE ANNO 2014 0. PREMESSE Il programma Dettagli SETTORE LAVORI PUBBLICI SCHEMA PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI E OPERE PUBBLICHE PIANO TRIENNALE 2006 2007 2008 ELENCO ANNUALE 2006
Comune di Follonica SETTORE LAVORI PUBBLICI il Comune di follonica è certificato ISO 14.001/96 SCHEMA PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI E OPERE PUBBLICHE PIANO TRIENNALE 2006 2007 2008 ELENCO ANNUALE 2006 Dettagli Comune di ORTONA DEI MARSI (AQ) I LAVORI PUBBLICI programmati nel triennio 2012/2014 e STATO DI ATTUAZIONE -AGGIORNAMENTO-
Comune di ORTONA DEI MARSI (AQ) I LAVORI PUBBLICI programmati nel triennio 2012/2014 e STATO DI ATTUAZIONE -AGGIORNAMENTO- Il responsabile dell area tecnica Arch. Berardino Ruggeri Premessa Come ogni anno, Dettagli VARIANTE DI MINIMA ENTITÀ ALLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA VIGENTE PER L ELIMINAZIONE DI ALCUNI ERRORI MATERIALI NOVEMBRE 2013
COMUNE DI SAN ROMANO IN GARFAGNANA Provincia di Lucca VARIANTE DI MINIMA ENTITÀ ALLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA VIGENTE PER L ELIMINAZIONE DI ALCUNI ERRORI MATERIALI NOVEMBRE 03 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE Dettagli COMUNE DI CASALEGGIO NOVARA. Progetto di realizzazione di impianto fotovoltaico e pannelli solari termici
COMUNE DI CASALEGGIO NOVARA Progetto di realizzazione di impianto fotovoltaico e pannelli solari termici Indice 1.1 QUADRO CONOSCITIVO GENERALE E OBIETTIVI DELL INTERVENTO...2 1.1.1 Inquadramento complessivo Dettagli RELAZIONE ILLUSTRATIVA
RELAZIONE ILLUSTRATIVA Programma triennale dei lavori pubblici 2016/2017/2018 ed elenco annuale 2016 (art. 128 del D. Lgs n. 163/2006) Adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. del /2016 Approvato Dettagli SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015/2017 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE
SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015/2017 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA TIPOLOGIE RISORSE Dettagli Efficienza energetica nel patrimonio pubblico
Scheda P Azione P.1 Efficienza energetica nel patrimonio pubblico Ristrutturazione del parco edilizio pubblico Obiettivi Quelli che sono stati gli Obiettivi prefissati quali : riduzione dei consumi di Dettagli SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015/2017 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI RESANA
SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015/2017 DELL'AMMINISTRAZIONE QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA TIPOLOGIE RISORSE Disponibilità finanziaria Dettagli CONSORZIO DELLA VALBOSSA
CONSORZIO DELLA VALBOSSA Presso Comune di Azzate via Benizzi Castellani n. 1 21022 AZZATE (VA) P.IVA 02158040127 Tel. 0332456311 fax 0332458738 N. _11/2015 Reg. Delib. DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Dettagli QUADRO DI SINTESI PER CATEGORIE DI OPERE
Scheda 1 QUADRO DI NTE PER CATEGORIE DI OPERE TIPOLOGIA DI INTERVENTO (TABELLA 1) Codice CATEGORIE DI OPERE (TABELLA 2) Codice FINALITA' E RISULTATI ATTE Fabbisogno espresso in valori Assoluti Risorse Dettagli PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE TRIENNALE 2015/2017 ed ELENCO ANNUALE 2015. Approvato con delibera di consiglio comunale n.
COMUNE DI RODENGO SAIANO PROVINCIA DI BRESCIA P.zza Vighenzi n.1 C.A.P. 25050 - Codice Fiscale 00632150173 TEL. 030 6817726 - FAX. 030 6817737 e.mail: tecnico@rodengosaiano.net Area Tecnica - Settore Lavori Dettagli PIANO DI EFFICIENZA ENERGETICA DEL COMUNE DI PADOVA
PIANO DI EFFICIENZA ENERGETICA DEL COMUNE DI PADOVA Ente Locale Promotore Comune di Padova - Settore Ambiente Ufficio Agenda 21 c/o Informambiente via vlacovich 4-35126 Padova Tel. 049 8022488 Fax. 049 Dettagli QUADRO COMPLESSIVO dei bisogni, delle esigenze da soddisfare e dei lavori pubblici necessari per il triennio 2015-2017
ALLEGATO 1) alla Deliberazione della Giunta Comunale n. del 15 ottobre 2014 ADOZIONE SCHEMA DI PIANO TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2015/2017 ED ELENCO ANNUALE 2015. ART. 128 COMMA 1 ED 11 DEL D.LGS. 163/2006, Dettagli LAVORI CONCERNENTI GLI IMMOBILI DEL CONSIGLIO REGIONALE
Documento composto da n. 7 facciate, allegato alla Deliberazione n. 28. del 23/ 09/205 IL RESPONSABILE dott. ing. Vincenzo Mazzotta LAVORI CONCERNENTI GLI IMMOBILI DEL CONSIGLIO REGIONALE - Art. 28 D.L.vo Dettagli PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI PER L ANNO 2014 ******************************
Allegato C PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI PER L ANNO 2014 ****************************** In relazione alla competenza consiliare alla approvazione degli atti fondamentali del Comune Dettagli SCHEDATURA DEL PERCORSO PARTECIPATO PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI NELLE AREE LIMITROFE AI PLESSI SCOLASTICI
PROVINCIA DI TORINO TAVOLO AGENDA 21 Qualità della vita e mobilità sostenibile intorno ai plessi scolastici SCHEDATURA DEL PERCORSO PARTECIPATO PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI NELLE Dettagli DISPOSIZIONI RIGUARDO ALLA SOSTENIBILITÀ DEGLI INSEDIAMENTI. Requisiti degli insediamenti in materia di ottimizzazione dell energia
DISPOSIZIONI RIGUARDO ALLA SOSTENIBILITÀ DEGLI INSEDIAMENTI Requisiti degli insediamenti in materia di ottimizzazione dell energia 1 Riferimenti: Legge 9/10 del 1991: Norme per l'attuazione del Piano energetico Dettagli COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE (PROVINCIA DI PISTOIA) PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2011-2013 E PIANO DEGLI INVESTIMENTI - APPROVAZIONE
COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE (PROVINCIA DI PISTOIA) PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2011-2013 E PIANO DEGLI INVESTIMENTI - APPROVAZIONE programmazione ANNO 2011 Investimento Importo totale descrizione Dettagli Conferenza Internazionale Riuso Sostenibile del Patrimonio Edilizio Torino, 5 giugno 2007 L ENERGIA: CHIAVE DI VOLTA DEL RIUSO EDILIZIO SOSTENIBILE Marco Filippi Dipartimento di Energetica, Politecnico Dettagli SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015/2017 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTELL'ARQUATO
SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015/2017 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ROVIGO QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA TIPOLOGIE RISORSE Disponibilità Dettagli c. MIGLIORAMENTO ED ESPANSIONE DELLE INFRASTRUTTURE E CON- SEGUENTE VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
INFRASTRUTTURE E TERRITORIO Pag. 51 c. MIGLIORAMENTO ED ESPANSIONE DELLE INFRASTRUTTURE E CON- SEGUENTE VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO Quadro di riferimento Le infrastrutture sono lo scheletro del territorio, Dettagli Bari, an European SMART CITY. Avv. Marco Lacarra, Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Bari
Bari, an European SMART CITY Avv. Marco Lacarra, Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Bari I cambiamenti climatici sono un fenomeno di portata globale, tuttavia le città possono contribuire in maniera Dettagli Città di Conegliano CONTO DEL BILANCIO 2005
Città di Conegliano CONTO DEL BILANCIO 2005 I conti del cittadino: come sono stati spesi i soldi di tutti Ecco le cifre del conto del bilancio 2005 LE ENTRATE ACCERTATE NEL 2005 SONO STATE PARI AD 43.962.251,42 Dettagli QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI
SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI TIPOLOGIE RISORSE Entrate aventi destinazione vincolata per legge Entrate acquisite mediante contrazione di Dettagli Figura 1 - Inquadramento lotto d'intervento
Indice 1. Inquadramento...2 2. Consistenza degli edifici esistenti...4 3. Regole urbanistiche e ambientali...4 4. Assetto planivolumetrico...6 5. Ubicazione e descrizione dell'area...6 6. Opere di urbanizzazione Dettagli Comune di Baranzate Provincia di Milano
Comune di Baranzate Provincia di Milano Area Gestione del Territorio RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE PER L'ANNO 2013 Responsabile arch. Sonia Pagnacco Assessore all'urbanistica ed Edilizia privata Dettagli Programma Operativo Interregionale Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007-2013
Programma Operativo Interregionale Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007-2013 ALLEGATO B SCHEDA DESCRITTIVA DELL INTERVENTO PROGETTUALE RELATIVO ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DEI COMUNI FI Dettagli ALLEGATO A CRITERI GENERALI PER LA PROGETTAZIONE
ALLEGATO A CRITERI GENERALI PER LA PROGETTAZIONE I criteri a cui fare riferimento per la progettazione sono quelli di seguito indicati e, comunque, quelli volti all utilizzo di soluzioni sperimentali e Dettagli Comune di Pegognaga PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014-2016
Comune di Pegognaga PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014-2016 PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014-2016 INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE Dettagli Le azioni di efficienza energetica degli edifici nel PAES Piano di Azione per l Energia Sostenibile
Le azioni di efficienza energetica degli edifici nel PAES Piano di Azione per l Energia Sostenibile 21 Ottobre 2015 Efficienza energetica degli edifici: il valore della casa, il valore dell ambiente con Dettagli SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE AAAA/AAAA DELL AMMINISTRAZIONE QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI
SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE AAAA/AAAA QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI TIPOLOGIE RISORSE Entrate aventi destinazione vincolata per legge Entrate acquisite mediante contrazione di Dettagli COMUNI SPRECONI? SERVONO CIRCA 120 MILIONI DI EURO PER IL RISPARMIO ENERGETICO
Comunicato stampa COMUNI SPRECONI? SERVONO CIRCA 120 MILIONI DI EURO PER IL RISPARMIO ENERGETICO Servono tra i 110 e i 120 milioni di euro per ridurre gli sprechi in campo energetico dei Comuni con meno Dettagli DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N 359 DEL 30/06/2015
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N 359 DEL 30/06/2015 Il Direttore Generale, Dott. Enrico Volpe su proposta della struttura aziendale U.O. Lavori Pubblici adotta la seguente deliberazione: OGGETTO: Dettagli REGOLAMENTO EDILIZIO SOSTENIBILE Allegato al regolamento edilizio. Estratto del Regolamento Elementi obbligatori
REGOLAMENTO EDILIZIO SOSTENIBILE Allegato al regolamento edilizio Estratto del Regolamento Elementi obbligatori Adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 10/04/2013 Approvato con deliberazione Dettagli Scheda 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014/2016 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI COMO QUADRO RISORSE DISPONIBILI
Scheda : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 204/206 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI COMO QUADRO RISORSE DISPONIBILI Arco Temporale Di Validita' Del Programma Tipologia Risorse Disponibili Disponibilita' Dettagli COMUNE DI MONZA PIANO ATTUATIVO. AREA SISTEMA RESIDENZIALE Via Mascagni
COMUNE DI MONZA PIANO ATTUATIVO AREA SISTEMA RESIDENZIALE Via Mascagni Allegato F Relazione Tecnica aggiornamento Giugno 2015 Pietro Giulio Malvezzi Architetto Paola Cambiaghi Architetto 20900 Monza MB Dettagli Patto dei sindaci Comune di Genova
Patto dei sindaci Comune di Genova Pinuccia Montanari Città e cambiamento climatico: l'azione locale Dati caratteristici della città di Genova Superficie città Superficie urbanizzata Superficie agglomerato Dettagli COMUNE DI CASTEL VISCARDO
COMUNE DI CASTEL VISCARDO Provincia di Terni UFFICIO TECNICO Piazza IV NOVEMBRE, 11 Castel viscardo (TR) Telefono 0763/361010 Fax 0763/361621 Partita IVA 00364930552 utc@comune.castelviscardo.tr.it Lavori Dettagli RIQUALIFICARE FA RISPARMIARE
RIQUALIFICARE FA RISPARMIARE Riqualificare il patrimonio, contenere e ottimizzare la spesa Federico Della Puppa Università IUAV di Venezia Theorema sas Bergamo, 13 dicembre 2013 Imparare a farsi le giuste Dettagli BANDO DI GARA PER LA SELEZIONE DEI PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE
BANDO DI GARA PER LA SELEZIONE DEI PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE Art. 1 Finanziamento degli interventi di ERS nell ambito di programmi di riqualificazione urbana Dettagli SOMMARIO CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI. Art. 1 (Finalità e oggetto)
L.R. del 27 maggio 2008 n 6 Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia (1) SOMMARIO CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 (Finalità e oggetto) Art. 2 (Interventi di edilizia Dettagli COMUNE DI BASTIA UMBRA PROVINCIA DI PERUGIA
COMUNE DI PROVINCIA DI PERUGIA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 89 DEL 07-04-2011 OGGETTO: POLITICA AMBIENTALE. OBIETTIVI, TRAGUARDI E PROGRAMMI AMBIENTALI PARERE TECNICO Ai sensi dell Art. 49, comma Dettagli SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015/2017 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Cogoleto QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI
SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 215/217 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Cogoleto QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI TIPOLOGIE RISORSE Arco temporale di validità del programma Disponibilità Dettagli C o m u n e d i C o s t a d e N o b i l i P r o v i n c i a d i P a v i a P I A N O D I G O V E R N O D E L T E R R I T O R I O
C o m u n e d i C o s t a d e N o b i l i P r o v i n c i a d i P a v i a P I A N O D I G O V E R N O D E L T E R R I T O R I O Q U E S T I O N A R I O C O N O S C I T I V O P A R T E C I P A Z I O N E Dettagli INCENTIVI PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE 10 giugno 2008, N. 13
CITTÀ DI MESAGNE ASSESSORATO ALL URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO UFFICIO DEL PIANO URBANISTICO GENERALE INCENTIVI PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE 10 giugno 2008, N. 13 e ss.mm.ii. recante Norme per Dettagli INDICE GENERALITÀ... 2
INDICE GENERALITÀ... 2 DESCRIZIONE DEL FABBRICATO... 2 DATI GENERALI... 2 ACCESSI AL FABBRICATO... 2 STRUTTURE PORTANTI... 3 COPERTURA... 3 DESCRIZIONE INTERVENTO PROPOSTO... 3 IMPIANTO TERMICO.... 3 ISOLAMENTO Dettagli Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica
[14/03/2013 Prot. 647] Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica Programmazione 2014-2020 Tavolo tecnico B Valorizzazione, gestione e tutela dell ambiente Dettagli Delibera n. 25 dd. 16.03.2015 LA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo dei lavori di ampliamento e ristrutturazione della Scuola dell Infanzia Don Simon Micheluzzi p.ed. 916 in C.C. di Canazei. n. Delibera n. Dettagli PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE TRIENNIO 2012-2014
Decreto Legislativo N 163 del 12 Aprile 2006 art. 128 ELENCO ANNUALE - ANNO 2012 Scheda 3, ex D.M. 9/06/2005 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Conformità Tempi di esecuzione CODICE UNICO INTERVENTO - CUI STATO Dettagli COMUNE DI PALAGIANO PROVINCIA DI TARANTO SETTORE TECNICO
COMUNE DI PALAGIANO PROVINCIA DI TARANTO SETTORE TECNICO Studio di fattibilità finalizzato alla realizzazione di impianti fotovoltaici su aree di proprietà comunale RELAZIONE TECNICA 1 PREMESSA Al fine Dettagli REGOLAMENTO COMUNALE DEL BILANCIO PARTECIPATO 2015. Capo I - Disposizioni generali
Comune di c Caronno Pertusella Provincia di Varese Iniziativa del Sindaco di Caronno Pertusella coordinata da Marco Giudici: Assessore Bilancio, Tributi, Attività Economiche Produttive, Tempo Libero. REGOLAMENTO Dettagli COMUNE DI BRUSASCO (Provincia di Torino) CAP. 10020 Tel. (011) 91.51.101 Fax (011) 91.56.150
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI TORINO COMUNE DI BRUSASCO (Provincia di Torino) CAP. 10020 Tel. (011) 91.51.101 Fax (011) 91.56.150 REGOLAMENTO COMUNALE PER L INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI PER LA RIPARTIZIONE Dettagli Lez. 10 Piani Urbani del traffico e Piani della mobilita
Laurea Magistrale in Architettura e innovazione Sviluppo Urbano Sostenibile AA 2013-14 Prof. Maria Rosa Vittadini mariaros@iuav.it Lez. 10 Piani Urbani del traffico e Piani della mobilita Piani urbani Dettagli PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2010
Pag. 1 OPERATORI: PO04 LAVORI PUBBLICI OBIETTIVI: POLIZIA MUNICIPALE Attuazione del Servizio di vigilanza stradale, previsione, verifica ed aggiornamenti della segnaletica orizzontale e verticale. Adeguamento Dettagli IL CONSIGLIO COMUNALE
13/2015 Promossa dalla Giunta al Consiglio Comunale nella seduta del 5 febbraio 2015 OGGETTO: Realizzazione del Campus sportivo di Beata Giuliana. Affidamento della costruzione e gestione mediante concessione Dettagli 10. VERIFICA RICHIESTE DELLA L.R. 31/2014 SUL CONSUMO DI SUOLO
10. VERIFICA RICHIESTE DELLA L.R. 31/2014 SUL CONSUMO DI SUOLO 10.1. SINTESI DEI CONTENUTI DELLA L.R. 31/2014 La Regione Lombardia è intervenuta a fine 2014 con una nuova disposizione normativa (L.r. 31/2014 Dettagli PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE TRIENNIO 2014 / 2016. IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA (Geom. Fabrizio Pintori)
QUADRO DELLE RISORSE DIPONIBILI Scheda 1 Arco temporale di validità del Programma TIPOLOGIE DI RISORSE Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Disponibilità finanziaria (in Euro) Disponibilità finanziaria (in Euro) Dettagli D.L. N.397 DEL 6.11.2008: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge Finanziaria 2009)
D.L. N.397 DEL 6.11.2008: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge Finanziaria 2009) Articolo 1 L articolo fissa in 150 milioni di euro il limite massimo Dettagli SOGGETTI PARTECIPANTI AL P.I.I. DI VIA MILANO n.227 (comparto ARE 6) che sottoscrivono la proposta di convenzione:
INDICE SOGGETTI PARTECIPANTI AL P.I.I. PAG. 1 INTERVENTI PREVISTI PAG. 1 PROIEZIONE COSTI COMPLESSIVI AI FINI DELL ATTUAZIONE DEL P.I.I. A CURA DEL SOGGETTO ATTUATORE PAG. 2 QUANTIFICAZIONE DELLE CONVENIENZE Dettagli SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2013/2015 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Moliterno
SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 013/015 DELL'AMMINISTRAZIONE QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA TIPOLOGIE RISORSE Disponibilità finanziaria primo Dettagli Project Energy Consulting. Progettazione ad elevate prestazioni energetiche
TERMOGRAFIA COMPUTERIZZATA CERTIFICAZIONI ENERGETICHE ASSISTENZA ALLE IMPRESE ANALISI ENERGETICHE ANALISI PONTI TERMICI IMPIANTI TERMOTECNICI CALCOLO DELLO SFASAMENTO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICHE CONSULENZA Dettagli Comune di Rivanazzano Terme 1. PREMESSA... 2 2. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE: COMPARAZIONE... 2
Comune di Rivanazzano Terme SOMMARIO 1. PREMESSA... 2 2. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE: COMPARAZIONE... 2 DdP - Norme Tecniche di Attuazione: comparazione fra il testo adottato e quello definitivo conseguente Dettagli COMUNE DI MONZA PIANO ATTUATIVO. AREA SISTEMA RESIDENZIALE Via della Birona_via Perosi
COMUNE DI MONZA PIANO ATTUATIVO AREA SISTEMA RESIDENZIALE Via della Birona_via Perosi Allegato F Relazione Tecnica Novembre 2014_Gennaio 2015_Luglio 2015 Pietro Giulio Malvezzi Architetto Paola Cambiaghi Dettagli PeR LAVORI. ESTATe 2008. COMUNE DI CURTAROLO Assessorato ai Lavori Pubblici
COMUNE DI CURTAROLO Assessorato ai Lavori Pubblici Poste Italiane Spa Tassa pagata Invii senza indirizzo AUT. DC/DCI/PD/7919/00/CS del 27-10-00 A tutte le Famiglie del Comune di Curtarolo ESTATe 2008 APeRTI Dettagli L AUDIT ENERGETICO DEGLI EDIFICI E IL RISPARMIO ENERGETICO
COMUNE DI CANZO COMUNE DI CASTELMARTE COMUNE DI EUPILIO COMUNE DI LONONE AL SERINO COMUNE DI PROSERPIO COMUNE DI PUSIANO L AUDIT ENERETICO DELI EDIFICI E IL RISPARMIO ENERETICO Una politica energetica Dettagli - ALLEGATO - INTERVENTI PRIVATI CONSIDERAZIONI ECONOMICHE E SPECIFICHE TECNICHE DELLE AZIONI COMUNE DI QUINTO VICENTINO
- ALLEGATO - INTERVENTI PRIVATI CONSIDERAZIONI ECONOMICHE E SPECIFICHE TECNICHE DELLE AZIONI COMUNE DI QUINTO VICENTINO INDICE 1 PREMESSA 3 2 SETTORE RESIDENZIALE 4 INTERVENTI DEL SETTORE 4 CONSIDERAZIONI Dettagli Azioni e Monitoraggio. Francesca Inverardi Servizio Pianificazione Territoriale, Ambiente e Politiche culturali Responsabile U.O.
Azioni e Monitoraggio Francesca Inverardi Servizio Pianificazione Territoriale, Ambiente e Politiche culturali Responsabile U.O. Qualità dell Aria 2 Le azioni Le azioni discendono dalle strategie di Mitigazione Dettagli COMUNE DI STORO BILANCIO DI PREVISIONE 2014 PIANO GENERALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2011 2016
COMUNE DI STORO BILANCIO DI PREVISIONE 2014 PIANO GENERALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2011 2016 Allegato e parte integrante della relazione previsionale e programmatica approvata dal consiglio comunale con Dettagli Audizione del. Direttore del Consorzio CEV. Gaetano Zoccatelli
Disegno di Legge n. 1541 conversione in legge del Decreto Legge 24 giugno 2014, n.91 Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l efficientamento energetico dell edilizia scolastica Dettagli R E G I O N E L A Z I O
IL TESTO HA VALORE DI MERA PUBBLICITÀ NOTIZIA VIII LEGISLATURA R E G I O N E L A Z I O CONSIGLIO REGIONALE Si attesta che il Consiglio regionale il 14 maggio 2008 ha approvato la deliberazione legislativa Dettagli COMUNE DI PALAZZO ADRIANO Provincia di PALERMO
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO Provincia di PALERMO Settore III - UFFICIO TECNICO Il Responsabile del Programma F.to - Geom. Giuseppe Cuccia Adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. del Approvato con Dettagli GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA
GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA a.s. 2014-2015 L.1 Prof. Vincenzo Ninni 1 FINALITA DEL CORSO IL CORSO DI GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL AMBIENTE DI LAVORO HA IL COMPITO DI FORNIRE TUTTE LE INDICAZIONI Dettagli INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SU EDIFICI ESISTENTI
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SU EDIFICI ESISTENTI Premessa Da una recente ricerca risulta che circa 3 su 4 delle abitazioni italiane sono state costruite prima del 1976, anno in cui per la Dettagli Strategie, programmazione e strumenti finanziari per la spesa pubblica in energia. Simona Murroni - Assessorato Industria
Strategie, programmazione e strumenti finanziari per la spesa pubblica in energia Simona Murroni - Assessorato Industria Documento di indirizzo per migliorare l efficienza energetica in Sardegna 2013-2020 Dettagli Art. 1 - Area disciplinata dal Piano attuativo
Art. 1 - Area disciplinata dal Piano attuativo 1. L area disciplinata dal presente Piano Particolareggiato è quella perimetrata nella cartografia del R.U. vigente nel Comune di Colle VE ed identificata Dettagli Programma Amministrativo Alla gente di Ranica chiederemo sempre di partecipare e di esprimere le opinioni e le proposte di ciascuno sui vari problemi: sarà per noi il punto di partenza per risolverli. Dettagli SCHEDATURA DEL PERCORSO PARTECIPATO PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI NELLE AREE LIMITROFE AI PLESSI SCOLASTICI
PROVINCIA DI TORINO TAVOLO AGENDA 21 Qualità della vita e mobilità sostenibile intorno ai plessi scolastici SCHEDATURA DEL PERCORSO PARTECIPATO PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI NELLE Dettagli Progetto Green Communities e i sistemi di rating dei territori montani. Salvatore Leto
Progetto Green Communities e i sistemi di rating dei territori montani Salvatore Leto Consorzio Natura Energia Territorio Polo di Innovazione Regione Calabria per l Energia e l Ambiente TERRITORI OGGETTO Dettagli RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNE DI CAVRIAGO Edifici comunali in rete CENTRO CULTURALE MUNICIPIO SCUOLA CINEMA PALESTRA SCUOLA ALLOGGI SOCIALI SCUOLA CASA PROTETTA La riqualificazione Dettagli CITTÀ DI SULMONA Medaglia d Argento al Valor Militare PROVINCIA DELL AQUILA
ALLEGATO "A" CITTÀ DI SULMONA Medaglia d Argento al Valor Militare PROVINCIA DELL AQUILA 4 SETTORE AMBIENTE E INFRASTRUTTURE SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2013-2015 RELAZIONE SUL QUADRO Dettagli COMUNE DI NIBIONNO. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA Sistema di monitoraggio. Provincia di Lecco PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
COMUNE DI NIBION PIA DI GOVER DEL TERRITORIO Legge Regionale 11 marzo 2005, n 12 Elaborati riportanti in rosso le integrazioni e le modifiche apportate a seguito delle proposte di controdeduzione VALUTAZIONE Dettagli TITOLO I - NORME DI CARATTERE GENERALE
TITOLO I - NORME DI CARATTERE GENERALE Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione del Piano dei Servizi Il Piano dei Servizi è lo strumento di pianificazione comunale che ha le finalità di assicurare una Dettagli Programma Assessori di riferimento Dirigenti di riferimento Motivazione delle scelte e finalità da conseguire
Programma 3 - Politiche per la sostenibilità Assessori di riferimento Guerrieri Guido, Cameliani Massimo Dirigenti di riferimento Vistoli Angela Motivazione delle scelte e finalità da conseguire Da tempo Dettagli 1. INTRODUZIONE... 2 2. OBIETTIVI E SCELTE DI PIANO...
RELAZIONE SINTETICA 1. INTRODUZIONE...2 2. OBIETTIVI E SCELTE DI PIANO...3 2.1 Il sistema della residenza e dei servizi...4 2.2 Il sistema della produzione...7 2.3 Il sistema della mobilità e delle infrastrutture...9 Dettagli FINALMENTE DOPO QUASI VENT ANNI LA RIQUALIFICAZIONE DELL AREA DISMESSA EX MEDASPAN CON NUOVE FUNZIONI PER LA CITTA
ADOTTATO NEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/07/15 IL PIANO ATTUATIVO DELL AREA AT1 (EX MEDASPAN), ADESSO IL PIANO PASSA ALLA FASE DI ANALISI DELLA REGIONE FINALMENTE DOPO QUASI VENT ANNI LA RIQUALIFICAZIONE Dettagli VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE ***********************************************************************************************
Codice 11044 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE *********************************************************************************************** G. C. N. 46 DATA 8.4.2015 *********************************************************************************************** Dettagli Città di Melegnano. (Provincia di Milano) Area Opere Pubbliche, Patrimonio Pubblico ed Ambiente PROJECT FINANCING
Città di Melegnano (Provincia di Milano) Area Opere Pubbliche, Patrimonio Pubblico ed Ambiente PROJECT FINANCING CAPITOLATO PRESTAZIONALE E SCHEMA TECNICO PER REDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO Dettagli SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015/2017 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI EMPOLI
SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015/2017 DELL'AMMINISTRAZIONE QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA TIPOLOGIE RISORSE Disponibilità finanziaria Dettagli Regione Abruzzo. Risparmio ed efficienza energetica in edilizia
Regione Abruzzo Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia Servizio Politica Energetica, Qualità dell aria, Dettagli REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 1277 DEL 16/11/2015
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 1277 DEL 16/11/2015 OGGETTO: PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE ARTT. 126 E 128 D. LGS. 163/06 Dettagli Osservatorio Enti Locali Febbraio 2013
CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI Osservatorio Enti Locali Febbraio 2013 a cura DELL ISTITUTO DI RICERCA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI Stefano Dettagli REGOLAMENTO DI SOSTENIBILITA AMBIENTALE
Legge regionale 03 gennaio 2005, n. 1 Norme per il governo del territorio. Art. 01 - Oggetto e finalità della legge Comma 2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni, le province e la Regione perseguono, nell'esercizio Dettagli 2017 © DocPlayer.it Privacy Policy | Condizioni del servizio | Feed-back