Source: http://docplayer.it/15419222-Deliberazione-n-60-del-7-giugno-2011.html
Timestamp: 2018-06-21 23:00:22+00:00
Document Index: 5823153

Matched Legal Cases: ['art. 128', 'art. 143', 'art. 6', 'art. 11', 'art. 2', 'art. 4', 'art. 128', 'art. 15', 'art. 29', 'art. 93', 'art. 107', 'art. 11', 'art. 109', 'art. 11', 'art. 129', 'art. 112', 'art. 24', 'art. 133', 'art. 132', 'art. 10', 'art. 7', 'art. 28', 'art. 28', 'art. 133', 'art. 8', 'art. 92']

Deliberazione n. 60 del 7 giugno PDF
Deliberazione n. 60 del 7 giugno 2011
Download "Deliberazione n. 60 del 7 giugno 2011"
1 Deliberazione n. 60 del 7 giugno 2011 Oggetto: affidamento in concessione dei lavori e gestione degli impianti di distribuzione energia elettrica votiva del cimitero comunale di Cicciano (NA). Il Consiglio Visto il D.Lgs. 163/06 ss.mm.ii.; Visto il Regolamento sull attività di vigilanza pubblicato sulla G.U. n.80 del ; Visto l appunto dell Ufficio VILA5 del Premesso Con l esposto del , prot , vertente sulla questione in oggetto, il Sig. Salvatore Napolitano denunciava quanto segue. Il comune di Cicciano ha appaltato la concessione in oggetto senza che la stessa sia stata prevista negli strumenti di programmazione di cui all'art. 128 del D.lgs. 163/06 ovvero in altro atto fondamentale del Consiglio comunale; lo stesso comune non ha svolto l'analisi dei costi benefici, anche sul piano economico finanziario, così come previsto dall'art. 143 del D.Lgs. 163/06, in violazione della determina Authority n. 2/2010; l aggiudicatario non ha rispettato il cronoprogramma, 90 giorni, nonostante la consegna sotto riserva di legge avvenuta nel 19/10/2009. Con nota istruttoria del , prot. 721, si comunicava al comune di Cicciano l avvio del procedimento istruttorio, giusta disposizione del DG del 29/12/2010, prot , ed al contempo si invitava il R.P. a produrre, ai sensi e per gli effetti dell art. 6, commi 9 e 11, del DLgs. n.163/2006, tutta la documentazione afferente la procedura in esame nonché relazione sullo stato del procedimento. A riscontro il comune di Cicciano rimetteva, in parziale evasione alla richiesta dell Ufficio, una nota, assunta in AVCP in data , prot , consistente in una mera elencazione della documentazione allegata, segnatamente: deliberazioni approvazione piano triennale ed annuale OO.PP.; Bando di gara; Relazione tecnica illustrativa preliminare; determina a contrarre n. 113/08; documentazione delle forme di pubblicità; verbali di gara; convenzione; deliberazioni di approvazione della progettazione preliminare; determina approvazione verbali di gara ed aggiudicazione n. 128/2009; deliberazione giuntale n. 107/2009, di presa d atto verbali ed approvazione progetto esecutivo; relazione DL; Piano Economico Finanziario; estratto convenzione. A fronte di tale omissione l Ufficio istruttorio ha investito il competente Ufficio sanzioni, con nota di sollecito del , prot In risposta alla nota di sollecito citata è pervenuta, in data , una nota della S.A, prot , a firma del RP, consistente in una breve ricognizione della procedura, ma senza entrare nel merito delle problematiche evidenziate con la nota istruttoria.
2 Per l effetto si segnalava l opportunità di un ulteriore approfondimento in merito alle ragioni per le quali si è pervenuti, in violazione dell art. 11, comma 9, del D.Lgs. 163/06, alla stipula del contratto dopo circa otto mesi dall aggiudicazione, nonché le motivazioni dell allora stato di sospensione dei lavori. In riscontro a quest ultima richiesta perveniva nota del Comune di Cicciano, assunta al prot del , con la quale sostanzialmente evidenziava: - che nel corso del 2009 il Comune ha avuto in itinere contratti provvisori con una ditta locale per la gestione del servizio manutentivo delle lampade votive del cimitero, nelle more dell espletamento della gara ; - che con deliberazione n. 107 del la Giunta incaricò il Responsabile di Settore di procedere alla consegna dei lavori sotto riserva di legge per consentire l accensione anche delle lampade votive occasionali nella imminenza della commemorazione dei defunti ; - che in data la D.L. ha trasmesso per conoscenza il verbale di ripresa dei lavori in data ed il verbale di ultimazione dei lavori in data Considerato Dalla documentazione prodotta è emerso che l affidamento in oggetto consta della progettazione esecutiva, direzione lavori e realizzazione di lavori di nuova costruzione e adeguamento funzionale degli impianti di distribuzione di energia elettrica per l illuminazione votiva eterna ed occasionale a servizio delle strutture funerarie esistenti ed in progetto nel cimitero comunale, opere migliorative di cui all offerta (restauro della chiesa, alimentazione da pannelli fotovoltaici) nonché la gestione funzionale ed economica del servizio di illuminazione lampade votive (cfr. art. 2 conv.). L importo complessivo dei lavori a carico del concessionario è di ,00; il termine per la realizzazione dei lavori è, come da offerta, di 90 giorni consecutivi; il corrispettivo del servizio è dato dai ricavi del servizio, di cui alle tariffe dell art. 4 della convenzione; la durata della gestione del servizio (28 anni); il canone annuo da corrispondere alla S.A. è pari al 15% degli introiti derivanti dai canoni delle lampade votive. Nel merito delle questioni vale osservare che la doglianza della mancata approvazione dell elenco triennale da parte del Consiglio Comunale non appare fondata, atteso che la Giunta comunale ha adottato, con delibera nr. 65 del , le schede del programma annuale e triennale che sono state al loro volta approvate dal Consiglio comunale in data , con delibera nr. 26, assieme al bilancio di previsione. A tal fine si deve tuttavia evidenziare la violazione del comma 2, ultimo periodo, dell art. 128 del D.Lgs. 163/06 che impone la pubblicazione, per almeno sessanta giorni consecutivi, degli elenchi predetti prima dell approvazione definitiva. Inoltre dalla documentazione agli atti sono emerse una serie di anomalie nella procedura in esame che vanno, senza soluzione di continuità, dalla fase della programmazione alla fase di esecuzione. Infatti, agli atti non risulta essere stata effettuata, in violazione del combinato disposto degli articoli 29, comma 1, e 143, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, la valutazione economico-finanziaria,
3 gestionale e tecnica, tesa a chiarire i termini dell opera da realizzare, delle modalità di realizzazione, della fattibilità dell operazione e della redditività della stessa, atteso che la relazione progettuale allegata in luogo di quella richiesta e prevista dall art. 15 del D.P.R. 554/99, consta, semplicemente, in una breve ricognizione degli interventi da attuare. Ciò si desume anche dalla inesatta individuazione nel bando de quo del valore della concessione, in violazione dell art. 29 del D.lgs. 163/06, posto che in pubblicità si è indicato solo l importo dei lavori, trascurando il valore della gestione. A tal proposito vale osservare che la divulgazione dell importo corretto è di capitale importanza, sia ai fini della ponderazione della congruità dei requisiti speciali di partecipazione (specie di fatturato), sia ai fini della valutazione del livello di pubblicità del bando/avviso di gara. Inoltre dagli atti emerge che nel caso di specie si è omessa, in deroga all art. 93 del D.Lgs. 163/06, la progettazione definitiva senza alcuna indicazione nel documento preliminare all avvio della progettazione (DPR n. 554/99, Art. 15, comma 5, lettera l). Invero con la Determinazione AVCP n. 9, del 23 novembre 2005, si è ribadita la facoltà del RP di modificare i contenuti dei singoli livelli progettuali e, laddove lo stesso lo ritenga necessario in rapporto alla specifica tipologia e dimensione dei lavori da progettare, contenerne come nel caso di specie il numero dei livelli progettuali, nel senso di una unificazione di più livelli, tuttavia, tale scelta deve essere sorretta da adeguata motivazione. Altra anomalia si ravvisa nella presa d atto dei verbali di gara e nell approvazione dell aggiudicazione (intervenuta con determina dirigenziale n. 128 del ) da parte della Giunta comunale (cfr. delibera di Giunta n. 107 del ), in violazione dell art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che affida tale incombenza agli organi tecnico/amministrativi della S.A. Inoltre, vale evidenziare come la stipula del contratto di concessione in data , a circa 8 mesi dall aggiudicazione, intervenuta in data , integra la violazione dell art. 11, comma 9, del D.lgs. 163/06 nonché dell art. 109 del D.P.R. 554/99, che prescrivono la stipula del contratto entro 60 giorni dall aggiudicazione definitiva. Si deve altresì osservare come la consegna dei lavori sotto riserva di legge intervenuta in data , ovvero cinque mesi prima della stipula del contratto, e disposta con la delibera giuntale sopra citata, al fine di consentire l accensione delle lampade votive ed occasionali per la prossima ricorrenza dei defunti, appare arbitraria ed illegittima alla luce dell art. 11, comma 12, del D.Lgs. 163/06, nonché dell art. 129, comma 1, del D.P.R. 554/99, laddove prescrivono che qualora vi siano ragioni di urgenza, subito dopo l aggiudicazione definitiva, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori, ma deve trattarsi di un urgenza qualificata e non generica tale da potersi fondamentalmente ritenere che il rinvio dell'intervento per il tempo necessario all approvazione del contratto comprometterebbe, con grave pregiudizio dell interesse pubblico, la tempestività o l efficacia dell'intervento stesso (in tal senso determina AVCP n. 2/2005). In merito alla fase di esecuzione, segnatamente ai ritardi sul crono-programma dei lavori, dalla relazione della D.L. emerge che gli stessi hanno origine da una gestione poco attenta dell appalto nonché da carenza progettuale, ossia erronea valutazione dello stato dei luoghi, con conseguente responsabilità in capo all aggiudicatario, incaricato della progettazione esecutiva sulla base della sola progettazione preliminare, ed in capo alla S.A. per la parte gestionale e per il fatto che non ha riscontrato le carenze progettuali in fase di verifica ai sensi dell art. 112 del codice dei contratti.
4 Quanto sopra è confermato dalla relazione della D.L. nella parte in cui motiva la prima sospensione dei lavori, disposta in data , come segue: a seguito di tempo avverso e nell attesa della formalizzazione del contratto di concessione ; in aperta violazione del combinato disposto di cui agli artt. 133 del D.P.R. 554/99 e art. 24 del D.M. 145/2000, il quale prescrive che la sospensione è ammessa nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi. A tal fine giova specificare che tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera, purché dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto. Inoltre, tale prima sospensione, pari a oltre sette mesi sui tre mesi contrattualmente previsti per l ultimazione dei lavori, non risulta comunicata dal R.P. all osservatorio dell Autorità, come disposto dal comma 9 dell art. 133 del D.P.R. 554/99. Infine, la D.L. nella relazione citata rappresenta, alla data del , che il ritardo nella ripresa dei lavori è dipeso da una serie di problematiche tecniche a cui si è dovuto dare soluzione: impossibilità oggettiva a poter scavare per mancanza di spessore di terreno presenza di materiali cementizi che porteranno a modificare l andamento dei lavori, ovvero si giustifica una ulteriore sospensione dei lavori in data per effetto delle lamentele relativamente al posizionamento delle cabine di trasformazione necessità di adeguare la prevista rampa per l abbattimento delle barriere architettoniche della chiesa per una migliore fruibilità da parte di persone portatori di handicap. Non si può non ravvisare nelle circostanze riportate, la fattispecie dell erronea valutazione dello stato di fatto, ossia dell errore di progetto di cui all art. 132, commi 1, lett. e), e 6 del codice dei contratti. A tale ingiustificata proroga dei termini contrattuali per l esecuzione dell opera, va associata la mancanza di solerzia del RP, che in violazione dell art. 10, comma 2, e 3, lett. b) e d) del D.Lgs. 163/06, e dell art. 7, comma 1, lett. r) e w), del D.P.R. 557/99, non ha sollevato alcuna contestazione al riguardo, men che meno ha proceduto all applicazione delle penali contemplate all art. 28 della convenzione di concessione: 100 per ogni giorno di ritardo nell ultimazione dei lavori. E bene evidenziare, così come risultante nella relazione del R.P. del , che in data è intervenuta la ripresa dei lavori, i quali sono stati ultimati in data ; allo stato non è noto se i lavori siano stati collaudati. Per quanto sopra si rileva lo scostamento diffuso dell operato del comune di Cicciano dal dettato normativo di riferimento e - per esso - dei soggetti preposti alla conduzione dell'appalto ed investiti della sua gestione. Tutto ciò premesso e considerato, Il Consiglio 1) date le anomalie evidenziatesi in narrativa, richiama il Responsabile del procedimento ad una rigorosa osservanza del D.Lgs. 163/2006 e del suo Regolamento di attuazione; 2) invita il responsabile del procedimento a procedere alle contestazioni sul ritardo nei lavori e all applicazione delle penali contemplate all art. 28 della convenzione di concessione, segnalando
5 gli esiti motivati alla Direzione Vigilanza nonché ad informare se, per l effetto, dovessero sorgere contenziosi con l operatore economico; 3) invita il RP ad effettuare le debite segnalazioni all osservatorio dell Autorità, ai sensi dell art. 133 del D.P.R. 554/99; 4) invita la S.A. a procedere ai sensi dell art. 8, comma 7, del D.P.R. 554/99 ad escludere il R.P. dalla ripartizione dell incentivo di cui all art. 92, comma 5, del D.lgs. 163/06; 5) segnala, per quanto di competenza, la fattispecie all Ufficio di controllo interno della S.A. Il Consigliere Relatore: Piero Calandra Il Presidente: Giuseppe Brienza Depositato presso la Segreteria il 19 luglio 2011