Source: http://docplayer.cz/1901247-Zprava-z-komplexniho-vyhodnoceni-evaluacnich-zprav-projektu-zahranicni-rozvojove-spoluprace-ceske-republiky-v-letech-2012-2013.html
Timestamp: 2017-03-23 21:02:55+00:00
Document Index: 54405245

Matched Legal Cases: ['zákona č. 100', 'zákona č. 137', 'zákona č. 219', 'zákona č. 218', 'zákona č. 219', 'zákona č. 218']

ZPRÁVA Z KOMPLEXNÍHO VYHODNOCENÍ EVALUAČNÍCH ZPRÁV PROJEKTŮ ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY V LETECH - PDF
ZPRÁVA Z KOMPLEXNÍHO VYHODNOCENÍ EVALUAČNÍCH ZPRÁV PROJEKTŮ ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY V LETECH
Download "ZPRÁVA Z KOMPLEXNÍHO VYHODNOCENÍ EVALUAČNÍCH ZPRÁV PROJEKTŮ ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY V LETECH 2012-2013."
1 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic ZPRÁVA Z KOMPLEXNÍHO VYHODNOCENÍ EVALUAČNÍCH ZPRÁV PROJEKTŮ ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY V LETECH Listopad 2014 Hlavní evaluátorka: Ivica Petríková, MA Expert: Dhruv Chadha, MSc Identifikační formulář Země realizace veřejné zakázky malého rozsahu Česká republika Název veřejné zakázky malého rozsahu v českém a anglickém jazyce: Komplexní vyhodnocení evaluačních zpráv projektů ZRS ČR v letech Dodavatel a hodnota veřejné zakázky malého rozsahu Ivica Petríková, MA CZK Sektorové zaměření zakázky: Administrativní náklady dárce Comprehensive assessment (metaevaluation) of evaluation reports of Czech development projects from years 2012 and 2013 Gestor: Česká republika Ministerstvo zahraničních věcí Loretánské náměstí Praha 1 Hradčany Období vyhodnocení měsíc/rok zahájení vyhodnocení: Červenec 2014 Autoři evaluační zprávy: Ivica Petríková, Dhruv Chadha Datum, podpis(y): listopad 2014 Celkové čerpání v CZK ze ZRS ČR: CZK Měsíc/rok ukončení vyhodnocení: Listopad 2014 Ivica Petríková... Dhruv Chadha...2 Shrnutí Úvod Hlavním účelem této metaevaluace je systematicky posoudit kvalitu evaluací zadaných Ministerstvem zahraničních věcí České republiky (MZV) v letech 2012 až 2013 a získat objektivní obraz o stavu českého systému evaluací rozvojových projektů s cílem dosáhnout jeho zlepšení a zajistit jeho soulad s mezinárodními standardy. Předmětných evaluací je 20, z nichž 9 bylo realizováno v roce 2012 a 11 v roce Čtyři evaluace se týkaly projektů realizovaných v České republice, tři evaluace projektů realizovaných v Gruzii, dvě evaluace byly provedeny u projektů v Mongolsku, Moldavsku, Etiopii a Kosovu, a po jedné evaluaci na projektech v Palestině, Zambii, Kambodži a Barmě/Myanmaru. Zadavatelem metaevaluace je MZV; realizátorem je evaluační tým sestávající z Ivici Petríkové, MA (hlavní evaluátorky) a Dhruva Chadhu, MSc (evaluačního odborníka). Metodika Stručný analytický rámec Při posuzování kvality primárních evaluací jsme využívali upravený rámec České evaluační společnosti (2013), a to na základě mezinárodních kritérií kvality evaluací užitečnosti, proveditelnosti, korektnosti a přesnosti. K těmto čtyřem principům evaluace jsme na základě zadání přidali ještě pátý kvalitu evaluačního systému který cílí na posouzení kvality českého systému evaluace jako celku. Kritérium užitečnosti má zajistit, aby evaluace uspokojily informační potřeby svých předpokládaných uživatelů včasně a věrohodně. Účelem proveditelnosti je ujistit se, že evaluace jsou realistické a účinné. Kritérium korektnosti cílí na etické aspekty evaluací. Kritérium přesnosti se snaží zajistit věcnou správnost evaluací. Konečně, kritérium kvality evaluačního systému zkoumá, zda je proces výběru projektů k evaluacím a výběru evaluátorů spravedlivý a efektivní, zda jsou termíny evaluací a dostupná logistická podpora adekvátní, a zda mají doporučení provedených evaluací podstatný vliv na celkovou strategii provádění evaluací. Zdroje dat a analýzy V rámci této metaevaluace jsme pracovali jak s primárními, tak se sekundárními daty. Hlavním zdrojem primárních dat jsou znění a přílohy dvaceti výše uvedených primárních evaluací spolu s jejich zadáními. Současně jsme pracovali s řadou sekundárních dokumentů. Ostatní primární data pocházejí z provedených rozhovorů s evaluátory, realizátory a českými státními úředníky a dále z on-line průzkumu. Získaná data byla analyzována především pomocí kvalitativních metod (desk research, obsahová analýza), s několika jednoduchými metodami kvantitativními (procenta a podíly), které byly použity pro analýzu dat získaných z průzkumu. Metodologická omezení Jedním z omezení naší metodiky bylo načasování provedení metaevaluace, která se uskutečnila během letních měsíců července, srpna a září, kdy některé zainteresované osoby byly na dovolené. Další omezení se týká možné nízké platnosti dat získaných prostřednictvím on-line průzkumu. Jako protiopatření jsme výsledky průzkumu použili jen po křížové kontrole s daty z jiných zdrojů. Jazyk představoval pro nás další problém - ani jeden z nás neumí psát česky, a proto jsme se museli spoléhat na externí překladatele z angličtiny, aniž bychom se mohli ujistit, že překlad byl proveden uspokojivým způsobem. Nakonec, i přes naše nejlepší úsilí být objektivní, jsme jako všichni lidé od přírody subjektivní. V důsledku toho jsou všechny názory vyjádřené v této evaluaci jenom názory evaluátorů, které nemusí být totožné s názory Ministerstva zahraničních věcí České republiky nebo s názory jakékoli jiné strany zainteresované v českém systému evaluací rozvojových projektů. ii3 Nejzásadnější zjištění a závěry Užitečnost Co se týče kritéria užitečnosti evaluací, hlavní pozitiva shledáváme v dobré úrovni komunikace mezi evaluátory a českými úředníky (jak se zadavatelem, tak i s gestorem) a dále v tom, že všechny evaluace splnily svá zadání. Všechny evaluace aplikovaly kritéria OECD/DAC, nicméně se zde vyskytly menší problémy v porozumění pojmu dopad, který si někteří evaluátoři spíše vyložili jako efektivnost, a dále v porozumění pojmu udržitelnost, který si někteří evaluátoři vyložili jako udržitelnost výstupů, zatímco jiní jako udržitelnost dopadů. Závažnější nepochopení jsme pak zaznamenali při aplikaci průřezových principů. Pokud jde o aplikaci principů lidských práv včetně rovnosti mužů a žen, situace by se měla zlepšit v roce 2014, s ohledem na relevantní metodiku vydanou FoRS a ČES. Ke zlepšení a zejména sjednocení aplikace dalších dvou průřezových principů, kterými jsou ochrana životního prostředí a klimatu a řádná správa věcí veřejných, by mohlo přispět vydání obdobných pokynů. Dále, kvalita vyhodnocení efektivnosti u některých evaluací byla omezena tím, že někteří evaluátoři posuzovali výstupy a cíle evaluovaných projektů na základě logických matic, které sami zrekonstruovali. A konečně, někteří evaluátoři nedostatečně posoudili koordinaci jednotlivých dárců, která je důležitá při posuzování relevance projektů a na kterou kladou mezinárodní a evropské směrnice stále větší důraz coby na klíčový prvek k posílení efektivnosti rozvojové pomoci. Dalšími slabšími stránkami primárních evaluací z hlediska kritéria užitečnosti jsou občasná nedostatečná zainteresovanost všech relevantních stran, nízká kvalita některých doporučení a relativně nízká dostupnost výsledků evaluací. Někteří evaluátoři ve svých analýzách zainteresovaných stran opomenuli místní příjemce, a i ti, kteří je zahrnuli, často nezískali jejich názory na to, na co by se měly evaluace zaměřit. Někteří realizátoři, a to jak čeští, tak místní, také vyjádřili touhu hrát významnější roli v procesu evaluace, což by pravděpodobně zlepšilo kvalitu a hodnotu vzniklých doporučení. V případě místních partnerů je tento požadavek komplikovaně splnitelný, jelikož do dnešního dne jsou závěrečné zprávy většiny evaluací publikovány pouze v českém jazyce, se shrnutím v angličtině. Úroveň publikace závěrečných zpráv by mohla být lepší i mezi českými zainteresovanými stranami. Závěrečné zprávy jsou k dispozici on-line na internetových stránkách MZV, nicméně jejich viditelnost na stránkách je poměrně nízká. Proveditelnost Co se týče proveditelnosti, vedly si evaluace celkově dobře. Všechny splnily časové harmonogramy stanovené MZV, a to ačkoliv byly někdy podle evaluátorů příliš krátké, případně nevhodně zvolené s ohledem na roční období. Například projekty v jihovýchodní Asii byly uskutečněny během monzunového období, kdy bylo pro evaluátory obtížné získat přístup do míst realizace projektů. V rámci projektu zaměřeného na školní děti zase evaluátoři neměli přístup do škol, jelikož evaluace probíhala během letních prázdnin. Na základě doporučení evaluátorů však MZV tyto stížnosti již vzalo v úvahu a v roce 2014 upravilo načasování evaluací tak, aby k podobným problémům nedocházelo. Provedené evaluace byly také nákladově efektivní. Ačkoli se rozmezí nákladů na diety a účtovaných denních sazeb značně lišily, i ty nejdražší evaluace nepřekročily 4 % celkových nákladů na projekt nebo USD, což je oboje pod mezinárodním průměrem. A konečně, ačkoli někteří evaluátoři nezohlednili zájmy všech místních příjemců projektů, jak je popsáno v části o užitečnosti, přinejmenším z evaluačních zpráv se zdá, že přesto měli povědomí o různých zájmech rozličných zainteresovaných stran a snažili se dosáhnout politicky vyvážených závěrů. Korektnost Z pohledu kritéria korektnosti byly posuzované evaluace shledány jako celkově uspokojivé. V rámci této metaevaluace jsme neodhalili žádné závažné etické problémy. Obecně evaluátoři dodržovali lidská práva a respektovali lidskou důstojnost ve všech fázích procesu evaluace - nebo alespoň jsme nenašli žádné důkazy svědčící o opaku - a také se snažili minimalizovat potenciální negativní důsledky svého hodnocení tím, že nabízeli konstruktivní řešení pro věci, které v rámci projektů správně nefungovaly, namísto doporučování zastavení financování daného nebo obdobných projektů. U zkoumaných evaluací jsme také nezjistili žádné střety zájmů, což je dáno iii4 požadavkem MZV, aby evaluátoři nebyli v jakémkoli osobním nebo obchodním vztahu s realizátorem, gestorem nebo zadavatelem. Nicméně, zjistili jsme jisté nesrovnalosti mezi zjištěními některých evaluací, co se týče kritérií OECD/DAC, na straně jedné a jejich odpovídajícím hodnocením na straně druhé. Zejména v některých případech se hodnocení zdálo nadhodnocené s ohledem na popis projektových aktivit a zjištění. Dalšími nedostatky v oblasti korektnosti jsou občasné nedostatečné přiznání si omezení ve vztahu k platnosti zjištění a v jednom případě poněkud nepodložené srovnání českého projektu s jiným projektem, který český evaluační tým vyhodnotil jako méně efektivní. Přesnost Co se týče přesnosti, evaluace vykazovaly několik nedostatků. I zde však existuje vícero silných stránek, a to zejména pokud jde o vynaložené úsilí pracovat s veškerou příslušnou projektovou dokumentací. Toto úsilí však bylo občas mařeno tím, že realizátoři nebyli schopni patřičné dokumenty nalézt či tyto dokumenty vůbec neexistovaly. Dalším pozitivním faktorem je jasnost, se kterou mnohé evaluace popisovaly kontext hodnocených projektů a v některých případech i projekty samotné. To samé již nelze říci o popisech použité metodiky, které byly často nedostatečné a nejasné a někdy zmiňovaly zdroje dat nebo metody, které vlastně použity nebyly. Hlavní deficit v oblasti přesnosti však spočívá v použitých metodách sběru a analýzy dat. Jen málo evaluátorů se snažilo získávat data náhodně, tak aby získali reprezentativní vzorek populace příjemců projektu. Je pravda, že zejména pro analýzu kvalitativních dat jsou metody sběru nenáhodných dat (např. maximální odchylka, extrém, sněhová koule nebo výběr podle kritéria) přijatelné, a dokonce doporučované, nicméně na základě takovýchto dat nelze stavět závěry týkající se populace příjemců projektů, co všechny evaluace však dělaly. Dalším problémem se sběrem dat byl častý nedostatek výchozích dat (což je však problém realizátorů, a nikoli evaluátorů) a nedostatečný sběr dat pro kontra-faktuální posouzení, bez kterých je velmi obtížné posoudit dopady projektů. To nás přivádí k problémům, které jsme identifikovali u použitých analytických přístupů. Většina posuzovaných evaluací neaplikovala vhodné metody pro vyhodnocení dopadů, a tudíž nelze jejich zjištění ohledem dopadů projektů považovat za plně platná. Jestliže si pod pojmem "udržitelnost" představujeme dlouhodobé trvání dopadů a ne výstupů, tak ani všechny závěry o udržitelnosti nemohou být považovány za úplně platné. Skutečnost, že evaluátoři často neobdrželi všechny finanční zprávy o projektech, také mohla ohrozit validitu jejich zjištění o efektivitě projektů. A konečně, jak jsme již uvedli v části o korektnosti, mnozí evaluátoři si nedostatečně přiznali rozsah limitací použitých způsobů sběru a analýzy dat na platnost/validitu svých zjištění. Kvalita evaluačního systému Některé z uvedených nedostatků úzce souvisí s nedostatky v českém systému evaluací, který jsme popsali a posoudili v části kvalita evaluačního systému. Abychom však nejprve uvedli pozitiva, je obdivuhodné, že Česká republika coby jeden z nejmenších donorů v rámci DAC, podle objemu celkové poskytnuté pomoci, má svůj vlastní systém evaluací. Žádný z dalších nových EU donorů, včetně Polska, jehož objem rozvojové pomoci je podstatně větší, nezavedl zatím obdobně institucionalizovaný evaluační systém. Navíc, čeští evaluátoři jsou nezávislí, což systému dodává důvěryhodnosti; MZV, ČRA a realizační organizace jsou transparentní co do činnosti v rámci procesu evaluací; a systém zahrnuje i institucionalizovaný proces vypořádávání doporučení evaluací. Současný systém stále obsahuje některé nedostatky, nicméně evidentní je také snaha jej zlepšit, jak dokazuje i zadání této metaevaluace. Hlavními slabšími stránkami českého systému evaluací, které se do jisté míry podepsaly na nižší kvalitě některých primárních evaluací, jsou především poskytování relativně krátké doby a malých finančních prostředků na evaluace, špatné načasování některých evaluací, neschopnost přilákat více evaluačních nabídek a příliš obecná povaha zadání evaluací. iv5 Tabulka č. 2. Shrnutí hlavních doporučení Typ/ úroveň Doporučení doporučení Užitečnost Proveditelnost a korektnost Přesnost Pokud je to možné, hodnoťte efektivnost projektů podle toho, zda dosáhly výstupů a cílů, které byly stanoveny v originálním, ne v rekonstruovaném, logickém rámci. Vyhodnocujte, v rámci relevance, jak dobře projekty spolupracovaly a doplňovaly se s podobnými projekty v dané oblasti. Do analýz zainteresovaných stran, rozhovorů a pokud možno i do procesu identifikace evaluačních otázek se snažte zahrnout i místní příjemce projektů z řad civilistů = lidí ovlivněných projektem, kteří se však na realizaci projektu nepodíleli ani o něm nerozhodovali. Pokud je to možné, sdílejte (nebo o to požádejte MZV) závěrečné zprávy evaluací s místními partnery. Také zvažte pro místní příjemce projektů uspořádat neformální informační schůzku, kde jim sdělíte předběžné výsledky evaluace předtím, než opustíte místo realizace projektu. Ujistěte se, že jsou závěry hodnocení týkajících se kritérií OECD/DAC a uplatňování průřezových principů v souladu s uvedenými zjištěními. Nesrovnávejte úspěch českých rozvojových projektu s jinými projekty, pokud k tomu nejsou dostatečné důkazy. Snažte se evaluované projekty popisovat tak, aby i nezainteresovaný čtenář byl s to pochopit jejich hlavní koncepty a aktivity. Uvádějte podrobné popisy použité metodiky a neuvádějte metody, které jste nepoužili, bez uznání, že jste tak neudělali. Zvažte sbírat data použitím náhodného sběru vzorků nebo nějakého jiného způsobu, který zabezpečí co nejvyšší reprezentativnost vzorků. Zvažte sběr dat (primárních nebo sekundárních) pro kontrafaktuální posouzení. Zvažte použití metod vhodných pro identifikaci dopadů projektů (např. Participatory rural appraisal nebo Propensity score matching). Adresát 1 Zvažte změnu oficiálního jazyka evaluací zahraničních projektů MZV na angličtinu s vypracováním shrnutí evaluací v českém jazyce a v nejrozšířenějším lokálním jazyce. 2 Zvažte zveřejňovat seznam plánových evaluací alespoň jeden MZV rok předem a hradit alespoň některé náklady na evaluace předem. 2 Zvažte vytváření detailnějších zadání (ToR) evaluací. MZV 1 Důkladně zvažujte načasování realizace evaluací (dostatek času, vhodné roční období, vhodná fáze projektového cyklu). 2 Zvažte vyjasnění použití kritérií OECD/DAC a průřezových principů v rámci evaluací (i projektů). 3 Zvažte použití šablony, která by více sjednotila zprávy graficky. Také zvažte zvýšení maximálního rozsahu hlavního textu evaluace a neomezování počtu doporučení evaluací. Evaluátoři (v posledním případě také MZV) Evaluátoři Evaluátoři MZV MZV MZV v6 1 V zájmu zachování a zvýšení nezávislosti evaluátorů zvažte nepovolit další připomínkování/stížnosti po odevzdání finální verze závěrečných zprav. 2 S cílem zvýšit viditelnost systému evaluací a jeho výsledků zvažte další podporu otevřené diskuze o vyprodukovaných zjištěních evaluací a zapracování evaluačních doporučení (včetně publikace vypořádaní a zavádění doporučení na 2 Do roku 2016 zvažte provedení analýzy míry realizace evaluačních doporučení, ve snaze identifikovat překážky, které vedly k jenom částečné nebo žádné realizaci některých doporučení. 2 Umožněte evaluátorům převádět náklady mezi jednotlivými položkami rozpočtu alespoň v rozmezí 15 až 20 % a zkuste zajistit, že jakmile je evaluátor pověřen provedením evaluace, získá na CD nebo jiném paměťovém médiu konečné verze veškeré příslušné dokumentace. 3 Do budoucna zvažte vytvoření stálého evaluačního oddělení MZV, složeného z lidí, kteří by nepodléhali diplomatické rotaci MZV MZV, ČRA MZV MZV, ČRA Doporučení MZV a ČRA jsou označena 1, 2 nebo 3 podle stupně důležitosti (1 nejdůležitější). Doporučení evaluátorům takhle označena nejsou, protože se jednotlivé evaluace od sebe velmi liší a to, co je velmi důležité pro některé, nemusí být stejně důležité pro jiné. Další doporučení formulované ČES, s kterými v principu souhlasíme, jsou zahrnuté v příloze č. 10, str. 81. MZV vi7 Obsah 1. Úvod Kontext metaevaluace Metodologie komplexního vyhodnocení Stručný analytický rámec Zdroje dat Metody analýzy dat Metodická omezení Tým evaluátorů Evaluační zjištění Užitečnost Proveditelnost Korektnost Přesnost Kvalita evaluačního systému Závěry evaluace Doporučení Doporučení pro evaluátory: Doporučení pro MZV a ČRA: Přílohy evaluační zprávy Příloha 1: Významná evaluační zjištění a závěry k hodnoceným evaluačním zprávám Příloha 2: Seznam zkratek Příloha 3: Seznam prostudovaných dokumentů a odborné literatury Příloha 4: Seznam interview a skupinových diskusí Příloha 5: Analytický rámec s otázkami a využitý dotazník Příloha 6: Výsledky dotazníkového šetření Příloha 7: Tabulka vypořádání zásadních připomínek referenční skupiny, gestora a evaluátorů Příloha 8: Shrnutí v anglickém jazyce Příloha 9: Zadávací podmínky Příloha 10: Přehled připomínek vzešlých z diskuse při prezentaci a jejich vypořádání ze strany evaluačního týmu Příloha 11: Checklist povinných náležitostí evaluační zakázky Příloha 12: Přehled hodnocení projektů primárními evaluacemi Příloha 13: Vypořádaní doporučení evaluací za rok 2012 a vii8 1. Úvod 1.1 Kontext metaevaluace Hlavním účelem tohoto vyhodnocení evaluací rozvojových projektů financovaných Ministerstvem zahraničních věcí České republiky (MZV) v letech 2012 a 2013 je systematicky posoudit kvalitu primárních evaluací a získat objektivní obraz o stavu českého systému evaluací rozvojových projektů s cílem dosáhnout jeho zlepšení a zajistit jeho soulad s mezinárodními standardy. Předmětných evaluací je 20, z nichž 9 bylo realizováno v roce 2012 a 11 v roce Evaluace provedené v roce 2012 jsou následující: - Příprava a zavedení studijního programu sociální práce v Ulánbátaru (Mongolsko, Charita ČR, 4G consite 1 ) - Socioekonomická stabilizace geograficky a sociálně odloučených komunit (Mongolsko, Charita ČR, 4G consite) - Budování malých a středních zdrojů energie a souvisejících rozvodných sítí (Palestina, Nova Partner, 4G consite) - Generální oprava a modernizace tramvají v Sarajevu (Bosna a Hercegovina, PRAGOIMEX, Organizace pro pomoc uprchlíkům) - Program rozvojového vzdělávání PRVák (Česká republika, ADRA ČR, HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.) - Monitoring povrchových vod a ochrana před povodněmi v povodí řeky Reut (Moldavsko, Aquatest, 4G consite) - Obnova monitorovací staniční sítě v povodí řeky Prut modernizace informačního systému protipovodňové ochrany (Moldavsko, Aquatest, 4G consite) - Zvýšení efektivity hospodářství drobných rolníků (Gruzie, Charita ČR, Lenka Černá) - Zřízení a podpora zemědělského servisního centra v okrese Khulo (Gruzie, Charita ČR, Lenka Černá) Evaluace provedené v roce 2013 jsou následující: - Protierozní opatření v okolí jezera Awassa (Etiopie, Člověk v tísni, 4G consite) - Trvale udržitelné hospodaření s půdními, lesními a vodními zdroji jako pilotní model pro rozvoj komunit jižní Etiopie (Etiopie, Mendelova univerzita, 4G consite) - Podpora prevence a včasného odhalení rakoviny prsu a děložního čípku u žen v regionech Samegrelo a Shida Kartli II (Gruzie, Charita ČR, Naviga 4) - Zvyšování dostupnosti zdravotní péče v Kambodži a zlepšení kvality a přístupu ke zdravotní péči v Kambodži (Kambodža, Člověk v tísni, Lenka Černá) - Okamžitá pomoc Barmě po cyklónu Nagris, stavba obydlí v oblasti Pyinsalu, obnova a modernizace obydlí pro lidi zasažené cyklónem Nagris, Zlepšení životního standardu obětí cyklónu Nagris (Barma/Myanmar, ADRA ČR, Lenka Černá) - Podpora integrace zrakově postižených do společnosti v Kosovu a Podpora integrace nevidomých a slabozrakých lidí do společnosti II (Kosovo, Člověk v tísni, Navreme Boheme) - Podpora integrace osob sluchově postižených do společnosti, Kosovo (Kosovo, Člověk v tísni, Navreme Boheme) - Vzdělávání porodních asistentek pro Západní provincii a Podpora oboru Porodní asistentka v Západní provincii Zambijské republiky (Zambie, Arcidiecézní charita Praha, Radka Bzonková) - Podpora kapacit Asociace pro Fair Trade platformy pro podporu fair trade v České republice (Česká republika, Asociace pro fair trade/fair trade ČR, Radka Bzonková) - Podpora kapacit a efektivnosti platformy FoRS českého fóra pro rozvojovou spolupráci (Česká republika, FoRS, Radka Bzonková) 1 V závorkách je nejdříve uvedena země, kde byl projekt realizován, poté realizační organizace a nakonec hodnotitelé. 19 - Posilování kapacit a akceschopnosti sdružení Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci: podnikatelské partnerství v rozvojových projektech (Česká republika, PPZRS, Radka Bzonková) Zadavatelem metaevaluace je MZV; realizátorem je nezávislý evaluační tým sestávající z Ivici Petríkové, MA (hlavního evaluátora) a Dhruv Chadha, MSc. (evaluačního odborníka). Tento evaluační tým byl vybrán prostřednictvím veřejného výběrového řízení zadaného MZV (datum zahájení řízení 30. května, datum ukončení řízení 2. července 2014). Návrh závěrečné zprávy byl předložen k připomínkám všech zúčastněných stran 29. září 2014; závěrečná zpráva zohledňující vznesené připomínky byla zadavateli odevzdána dne 24. listopadu, Metodologie komplexního vyhodnocení 2.1 Stručný analytický rámec Při posuzování kvality primárních evaluací jsme využívali upravený rámec České evaluační společnosti (2013), a to na základě mezinárodních kritérií kvality evaluací užitečnosti, proveditelnosti, korektnosti a přesnosti uvedených v dokumentu Program Evaluation Standards výboru Joint Committee (1994). K těmto čtyřem principům evaluace přidáváme pátý kvalitu evaluačního systému který cílí na posouzení kvality českého systému evaluací coby celku. Kritérium užitečnosti má zajistit, aby evaluace uspokojily informační potřeby svých předpokládaných uživatelů včasně a věrohodně. V rámci tohoto kritéria můžeme posoudit, jak dobře primární evaluace identifikovaly různé zainteresované strany v rámci realizovaných projektů a jak dobře byly aplikovány příslušné evaluační principy, včetně kritérií OECD/DAC (relevance, efektivita, efektivnost, dopad a udržitelnost) a průřezových principů (v oblasti lidských práv a rovnosti žen a mužů, řádné správy věcí veřejných a ochrany životního prostředí a klimatu). Dále také posuzujeme důvěryhodnost evaluátorů, kvalitu doporučení evaluací, závěrečné zprávy a šíření jejich výsledků. Účelem kritéria proveditelnosti je zajistit, že evaluace jsou realistické a účinné. V rámci tohoto kritéria hodnotíme praktické postupy primárních evaluací, včetně efektivnosti vynaložených nákladů a využitého času a lidských zdrojů. Dále posuzujeme, zda evaluátoři brali v potaz rozdílné postoje a zájmy zainteresovaných stran a zda si byli vědomi potenciálních tlaků vůči evaluacím. Kritérium korektnosti cílí na etické aspekty evaluací. V rámci tohoto kritéria se pokoušíme zjistit, zda se evaluátoři v rámci provádění evaluací chovali eticky, včetně dodržování lidských práv a důstojnosti všech účastníků, a také to, zda jsou projekty hodnoceny spravedlivě. Kromě toho se zaměřujeme na možné střety zájmů evaluátorů. Kritérium přesnosti se snaží zajistit věcnou správnost evaluací. V rámci tohoto kritéria posuzujeme, zda evaluátoři zvážili všechny potřebné materiály a dokumenty a zda ve svých evaluacích poskytli jasný obrázek o hodnocených projektech, jejich kontextu a použité metodice. Současně zkoumáme kvalitu získaných dat a analytických nástrojů, zejména se zaměřením na jejich spolehlivost a vnitřní a vnější platnost. Posledním kritériem je kvalita evaluačního systému, kdy zkoumáme, zda je proces výběru projektů k evaluacím a výběru evaluátorů spravedlivý a efektivní, zda jsou termíny evaluací a dostupná logistická podpora adekvátní a zda doporučení provedených evaluací mají podstatný vliv na celkovou strategii provádění evaluací. Také jsme krátce porovnali český systém evaluací se srovnatelnými příklady ze zahraničí. Pro podrobný seznam evaluačních otázek viz příloha (č. 5). 2.2 Zdroje dat V rámci této metaevaluace pracujeme jak s primárními, tak se sekundárními daty. Hlavním zdrojem primárních dat jsou znění a přílohy dvaceti výše uvedených primárních evaluací spolu s jejich zadáními. Pokud to bylo nutné, konzultovali jsme i sekundární zdroje dat, včetně některých původních projektových dokumentů. Také jsme přihlédli k dokumentům týkajícím se evaluací a podpory rozvojové spolupráce ze strany MZV, České rozvojové agentury (ČRA), Českého fóra pro 210 rozvojovou spolupráci (FoRS), České evaluační společnosti (ČES) a některých mezinárodních rozvojových agentur (ADA, DANIDA, SIDA). Pro podrobný seznam těchto dokumentu viz příloha č. 3. Další primární data byla získána prostřednictvím rozhovorů, přímého pozorování a on-line průzkumu. S pomocí FoRS jsme provedli jeden skupinový rozhovor s realizátory rozvojových projektů, které byly předmětem evaluací. Kromě toho jsme provedli více než patnáct jednotlivých polostrukturovaných rozhovorů s vládními úředníky, primárními evaluátory a realizátory projektů, a to buď osobně, přes Skype nebo pomocí u. Pro podrobný seznam těchto osob viz příloha č. 4. Během rozhovorů jsme také využili metodu přímého pozorování. Vědomi si inherentních omezení rozhovorů (vyžadují čas dotázaných; jsou poměrně nákladné, pokud jsou prováděny ve velkém množství; dotazovaní nemusejí chtít s tazatelem sdílet negativní informace), rozhodli jsme se také provést elektronický průzkum s použitím platformy SurveyMonkey. Rozeslali jsme em odkaz na průzkum 170 potenciálním respondentům a získali 44 odpovědí (26% míra odezvy). Ne všichni respondenti odpověděli na všechny otázky a několik (5) neodpovědělo na žádnou 2. Seznam potenciálních respondentů jsme sestavili ze seznamů všech ových kontaktů zahrnutých v každé primární evaluační zprávě. Průzkum se skládal ze sedmnácti otázek a je uveden v příloze č. 5, spolu se souhrnem výsledků v příloze č Metody analýzy dat Získaná data byla analyzována především pomocí kvalitativních metod, s několika jednoduchými metodami kvantitativními, které byly použity pro analýzu dat získaných z průzkumu. Příslušné dokumenty byly zkoumány v souvislosti s primárními daty pomocí deskresearch a obsahové analýzy, tj. pozitivistický kvalitativní přístup k systematické interpretaci textů a identifikaci klíčových témat a vzorů 3. Nicméně s uvědoměním si skutečnosti, že jazyk a diskurs jsou subjektivní a že je lze použít k utváření světa kolem nás, implementovali jsme také některé prvky diskurzivní analýzy, tj. post-pozitivistická kvalitativní analytická metoda. Data získaná prostřednictvím elektronických průzkumů byla analyzována pomocí výše popsaných metod spolu s jednoduchými metodami popisné statistiky (vyjádření v procentech a podílech). Tyto nálezy byly porovnány s nálezy z kvalitativní analýzy, čímž jsme podpořili vnější platnost našich konečných závěrů. 2.4 Metodická omezení Jedním z omezení naší metodiky bylo načasování provedení metaevaluace, které se uskutečnilo během letních měsíců července, srpna a září, kdy některé zainteresované osoby byly na dovolené, a tudíž nedostupné. Kdykoli to bylo možné, pokoušeli jsme se s těmito osobami komunikovat prostřednictvím programu Skype nebo em. Další omezení se týká možné nízké platnosti dat získaných prostřednictvím on-line průzkumu. Za prvé, dotazníky nemohly být efektivně doručeny místním osobám, které byly zainteresovány do projektů a které by mohly poskytnout cenné názory na proces evaluace. Bohužel tyto osoby často nemají spolehlivý přístup k u a co je důležitější, často nemluví anglicky. Mohli jsme dotazník nechat přeložit do příslušného jazyka a zaslat ho poštou, nicméně tyto činnosti byly mimo oblast působnosti této metaevaluace z časových a finančních důvodů. Za druhé, někteří lidé, kteří průzkum vyplnili, nemuseli být dostatečně obeznámeni s evaluačními zprávami nebo s českým systémem evaluací, a tudíž jejich odpovědi mohly být nepřesné nebo zkreslené. Za třetí, lidé, kteří vyplnili dotazníky, můžou být systematicky odlišní od těch, kteří jej nevyplnili. Jako 2 Míra odezvy s odpověděmi byla tedy 23 %. 3 Pro ilustraci tohoto postupu, při provádění analýzy jsme nejprve pročetli všechny evaluační zprávy vcelku a poté jsme je četli podruhé, rozdělujíce věty, výrazy a poznatky vnímáné jako zásadní pro naše analýzu do různých kategorií a podkategorií podle otázek obsažených v analytickém rámci. Při odpovídání na jednotlivé otázky jsme pak znova analyzovali text vybraných relevantních pasáží, nezapomínajíce však současně na širši obsah a kontext každé evaluace. 311 protiopatření jsme výsledky průzkumu použili jen po křížové kontrole s daty z jiných primárních zdrojů, které jsme posoudili jako platnější v případě neshody. Dále, ani jeden z nás dvou hodnotitelů nebyl obeznámen s českým evaluačním systémem před tím, než jsme byli vybráni k provedení této metaevaluace, a proto i přes naše nejlepší úsilí co nejrychleji a do hloubky se se systémem seznámit zpráva může obsahovat některé nepřesnosti v souvislosti s názvy a rolemi některých českých institucí. Jazyk představoval pro nás další problém - ani jeden z nás neumí psát česky, a proto jsme se museli spoléhat na externí překladatele z angličtiny, aniž bychom se mohli ujistit, že překlad byl proveden uspokojivým způsobem. Nakonec, i přes naše nejlepší úsilí být objektivní, jsme jako všichni lidé od přírody subjektivní. V důsledku toho jsou všechny názory vyjádřené v této evaluaci jenom názory evaluátorů, které nemusí být totožné s názory Ministerstva zahraničních věcí České republiky nebo s názory jakékoli jiné strany zainteresované v českém systému evaluací rozvojových projektů. 2.5 Tým evaluátorů Vedoucí evaluátorka Ivica Petríková měla na starosti logistické aspekty metaevaluace, včetně setkání s referenčními skupinami a plánování a provádění rozhovorů. Dále prováděla většinu dokumentové rešerše, analýz a psaní. Je držitelkou titulu MA v oboru mezinárodní rozvoj a lidská práva ze School of International Service, American University ve Washingtonu v USA. V současné době dokončuje doktorát z politologie na University College v Londýně ve Velké Británii, kde vyhodnocuje efektivitu rozvojové pomoci v posilování potravinové bezpečnosti přijímajících zemí. V rámci svého magisterského a doktorského studia získala značné teoretické znalosti v oblasti provádění evaluací rozvojových projektů. Získané znalosti uplatnila v praxi při hodnocení různých rozvojových programů a projektů, včetně Red de Proteccion Social v Hondurasu, Oportunidades v Mexiku, zemědělského mikropodnikového projektu realizovaného v Salvadoru od Inter-American Development Bank, projektu WASH realizovaného v Nikaragui organizace Raleigh International a vícesložkového rozvojového projektu v Indii organizace Grameen Development Services. Oborné konzultace pro metaevaluaci poskytl expert na metodologii evaluací Dhruv Chadha, a to jak v rámci metod analýzy, tak analýzy obsahu primárních evaluací. Také pomáhal s vyhotovením konečné zprávy. Dhruv Chadha je držitelem titulu MSc v oboru rozvojové ekonomie z University of Oxford a v současné době pracuje jako finanční analytik ve společnosti Google ve Velké Británii. Je odborníkem v kvalitativních a kvantitativních metodách evaluací, včetně návrhu průzkumů a analýzy dopadů. V minulosti působil u rozvojové poradenské firmy Monitor Group v Mexiku a Saúdské Arábii, kde pracoval na několika evaluacích programů soukromého a veřejného sektoru. 3. Evaluační zjištění 3.1 Užitečnost Identifikace zainteresovaných stran V rámci tohoto principu jsme zjišťovali, zda evaluace správně identifikovaly všechny zainteresované strany, zda byly řádně zohledněny jejich potřeby, a zda byly tyto strany zapojeny do návrhu evaluací. Co se týče poslední otázky, většina evaluačních týmů do návrhu svých evaluací nezapojila všechny zainteresované strany. Obecně se dá říci, že pro účely návrhu evaluací tyto týmy získaly pouze zpětnou vazbu od referenční skupiny a úředníků MZV. Zainteresované strany v místě realizace projektu ať už realizátoři projektu, partnerské organizace nebo přímí či nepřímí příjemci projektů byly často opomenuty. Výjimku tvoří evaluace projektů v Gruzii a v jihovýchodní Asii (Kambodža a Barma), kde evaluátoři aplikovali participativní metody evaluace a kde se pokusili do plánování evaluací zapojit místní zainteresované strany. Nesplnění tohoto standardu u ostatních evaluací nelze však plně svalovat na samotné evaluátory, v tomto ohledu sehrál taky důležitou roli český systém evaluací jako takový. Doba mezi zadáním evaluace a 412 termínem odevzdání závěrečné zprávy je často příliš krátká na to, aby bylo možné získat podrobné informace od místních příjemců projektů o tom, čeho by se měly evaluace přesně týkat. Kromě toho MZV (gestor evaluací) od evaluátorů nevyžaduje, aby více zohledňovali názory příslušných zainteresovaných osob na návrh svých evaluací. Mimo to, ne všichni evaluátoři správně identifikovali všechny zainteresované strany, a tudíž nemohli správně zohlednit jejich potřeby a zájmy. Například evaluace projektu v povodí řeky Reut v Moldavsku nezahrnula do analýzy zainteresovaných stran lidi, kteří žijí v okolí řeky Reut, kde byl projekt realizován, a to ačkoliv tito lidé byli konečnými příjemci projektu, a tudíž měli mít teoreticky vliv jak na projekt, tak na jeho evaluaci (str. 9-10). V důsledku tohoto opomenutí evaluační tým neprovedl rozhovory s civilisty - tudíž, s lidmi ovlivněnými projektem, kteří se však na realizaci projektu nepodíleli ani o něm nerozhodovali - což v tomto případě sice nezpůsobilo zásadní problémy, jelikož projekt měl podle evaluátorů nízký dopad, nicméně v jiných případech by toto mohlo způsobit nepřesné závěry evaluací. Stejně tak evaluace v rámci projektu týkajícího se porodních asistentek v Zambii určila jako cílové příjemce projektu vyškolené porodní asistentky, ačkoliv hlavním cílem projektu bylo přispět ke snížení úmrtnosti rodiček a novorozeňat v zambijské Západní provincii, a tudíž konečnými příjemci byly těhotné ženy v této oblasti a jejich potomci (str. 11). Tato chyba způsobila, že evaluační tým prováděl rozhovory pouze s porodními asistentkami, které prošly školením, aniž by oslovil místní ženy, které měly jejich služby využít či se o nich dozvědět. K takovému opomenutí společných místních příjemců v rámci analýzy zainteresovaných stran došlo v některých primárních evaluacích snad proto, že projekty často nepracovaly s civilisty, a to ačkoli to jsou často právě tito lidé, kdo mají v konečném důsledku z rozvojových projektů těžit nejvíce Důvěryhodnost evaluátorů Dále jsme v rámci kritéria užitečnosti posuzovali skutečnost, zda jsou evaluátoři dostatečně kvalifikovaní a zda řádně komunikovali se zainteresovanými stranami. Pokud jde o první otázku, životopisy evaluátorů obsažené v evaluačních zprávách ukazují, že hlavní evaluátoři a další odborníci v průměru disponují jak potřebnými teoretickými znalostmi, tak příslušnými praktickými zkušenostmi v daných projektech. U některých se znalosti v metodice evaluací jeví jako slabší, co může být způsobeno i novostí mnoha evaluačních metod. Co se týče úrovně komunikace evaluátorů se zainteresovanými stranami, on-line průzkum ukázal, že je celkově uspokojivá, s čímž souhlasilo 86 % respondentů průzkumu (označili komunikaci jako velmi dobrou nebo docela dobrou). Rozhovory tento názor potvrdily, a to zejména s ohledem na komunikaci mezi evaluátory a MZV a ČRA. Komunikace evaluátorů s realizátory nebyla vnímána vždy tak ideálně; některé organizace, s kterými jsme mluvili, vyjádřily touhu se více zapojit do přípravné fáze evaluací tak, aby evaluátoři byli schopni vyprodukovat lépe informovaná a realističtější doporučení. Několik místních partnerů (3) také označilo v on-line dotaznících komunikaci s evaluátory za ne příliš dobrou Správná identifikace kritérií a hodnot V rámci správné identifikace kritérií a hodnot jsme zkoumali, zda evaluátoři plnili zadání, jak posuzovali projekty a logické rámce, jak uplatňovali kritéria OECD/DAC a průřezové principy a jak zohledňovali koordinaci donorů projektů. Zaprvé, co se týče zadání evaluací a jejich plnění, je hodnocení velmi pozitivní. Zadání evaluací různých projektů jsou poměrně obecná a silně se navzájem podobají; všechna zadání zmiňují požadavek, aby evaluace přinesly závěry o možném pokračování české rozvojové pomoci v dané zemi či sektoru a také případné poznatky o české rozvojové pomoci jako celku, případně o systému evaluací obecně. Veškerá zadání také požadovala posouzení projektů podle kritérií OECD/DAC a průřezových principů, a to s uvedením poznámky, že dopad rozvojového projektu nemusí být plně pozorovatelný v případě projektů, které ještě nebyly dokončeny. Všech dvacet evaluací tyto požadavky formálně splnilo. Za druhé, co se týče logických rámců projektů a jejich hodnocení v rámci evaluací, současná praxe není zcela konzistentní. Některé evaluace uváděly logický rámec projektu v hlavním textu, zatímco jiné v příloze. Oba přístupy mají své výhody. Zahrnutí logického rámce do hlavního textu čtenáři umožňuje získat úplný a podrobný obraz o zamýšlených cílech projektu, avšak na úkor stručnosti. Uvedením rámce ve formě přílohy a shrnutím jeho nejdůležitějších částí v hlavním 513 textu může projekt pro čtenáře učinit srozumitelnějším, avšak to pouze v případě, že je text zformulován jasně, což se ne vždy podařilo. Více problematickým bodem je v této souvislosti hodnocení podle zrekonstruovaného logického rámce. Většina zadání evaluací jakož i Pokyny pro evaluace Evropské komise (2006) 4 doporučují rekonstrukci. Nicméně zde vyvstává otázka, zda je spravedlivé posuzovat kvalitu projektu na základě cílů a výstupů, které nebyly určené na začátku tvůrci projektů, ale spíše zpětně evaluátory na konci projektů. Vzhledem k tomu, že v době, kdy je evaluace prováděna, je již jasné, jaké aktivity fungovaly a jaké ne, jsou evaluátoři ze své podstaty neobjektivními 5 a existuje zde riziko, že hodnocení projektu podle zrekonstruovaného logického rámce vykreslí projekt v lepším světle, než jak by tomu bylo při evaluaci podle původního rámce. Evaluace dvou projektů realizovaných v Kosovu, které sledovaly původní logické rámce, vyústily poněkud v negativnější závěry, co se týče kvality, než ty evaluace, které sledovaly rekonstruované logické rámce. Je pravda, že u některých evaluací nebylo prostě možné sledovat původní logické rámce, jelikož se jejich náplně změnily v průběhu jejich realizace, aniž by došlo k aktualizaci jejich rámce. K podobným problémům by docházelo méně, kdyby (stejně jak zaznělo v mnoha doporučeních samotných evaluátorů) realizátoři projektů na začátku sestavili kvalitnější logické rámce, které by následně a s ohledem na zákon o veřejných zakázkách v počáteční fázi projektu v maximální možné míře aktualizovali. Co se týče kritérií OECD/DAC a průřezových principů, ta byla v rámci evaluací aplikována v souladu se zadáními, nicméně s některými rozpory. Za prvé, z odborného pohledu panoval nesoulad v konečném hodnocení kritérií, kdy byla často použita hodnocení jako vysoká, spíše vysoká, spíše nízká a nízká, avšak evaluátoři nebyli konzistentní v tom, co si pod jednotlivými hodnoceními představovali. Jak se vyjádřilo několik dotazovaných evaluátorů, bylo by záhodno vydat oficiální pokyny o tom, kdy udělit které ze čtyř hodnocení, což by zajistilo větší objektivitu celého procesu evaluace a zlepšilo možnost srovnávání jejich závěrů. Další změnou, kterou by bylo dobré zvážit, je zavedení průměrného hodnocení, jelikož jsme se setkali s několika případy, kdy evaluátoři vyhodnotili úroveň jedné části projektu jako velmi nízkou, zatímco jinou velmi vysokou a v konečném důsledku se v rámci celkového hodnocení projektu museli subjektivně přiklonit buď k hodnocení spíše vysoká nebo spíše nízká. Pokud jde o kritéria OECD/DAC - relevance, efektivnosti, efektivity, dopadu a udržitelnosti - zatímco teoretické významy, které nesou relevance, efektivnost a efektivita, byly v průměru v souladu s definicemi, jak jsou vymezeny podle OECD, toto již nebyl případ kritérií dopadu a udržitelnosti. Někteří hodnotitelé (jak je podrobněji popsáno v sekci o přesnosti evaluací) si zaměnili pojem dopad s efektivností a ve výsledku se ve svých hodnoceních zaměřovali na posouzení toho, zda projekt dosáhl svých zamýšlených výstupů, namísto toho, zda přinesl pozitivní či negativní změny. Definice udržitelnosti je také problematická. OECD (2000) definuje toto kritérium jako takové, které posuzuje, zda je pravděpodobné, že přínosy dané činnosti budou pokračovat i po skončení financování projektu. Naneštěstí i v akademických kruzích existuje spor, zda se uvedené přínosy vztahují na výstupy a výsledky projektu, nebo na jeho dopady (Eckman, 1993). Výsledkem jsou neshody, které vyvstaly kupříkladu mezi realizátory a evaluátory v důsledku evaluace projektu v Kosovu, jehož cílem byli neslyšící, kdy evaluátoři posoudili udržitelnost projektu jako spíše nízkou, jelikož přednášky pořádané realizační agenturou skončily, jakmile bylo ukončeno financování projektu. Realizační agentura tento závěr zpochybnila tím, že i přes ukončení přednášek pozitivní účinky přednášek na účastníky dlouhodobě přetrvávají, a tudíž by úroveň udržitelnosti projektu neměla být posuzována jako nízká (str. 56). Neshody tohoto druhu by mohly být snadněji posuzovány, pokud by MZV jasně definovalo, co si pod pojmem udržitelnost představuje, a to buď obecně v rámci nějakého oficiálního dokumentu, nebo konkrétně v zadání každé evaluace Ve smyslu, že se evaluátoři nemohou odnaučit věci, které se udály v rámci projektu či v zemi/místě realizace projektu, a tudíž bez ohledu na to, jak moc se mohou snažit, nemohou zůstat při rekonstrukci zcela objektivními. 614 Uplatňování průřezových principů bylo ještě problematičtější než použití kritérií OECD. 6 Za prvé, různé dokumenty, které se jimi zabývají, nejsou ve svém výčtu jednotné. Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce České republiky na období uvádí řádnou (demokratickou) správu věcí veřejných, šetrnost k životnímu prostředí a klimatu a dodržování základních lidských, ekonomických, sociálních a pracovních práv příjemců projektů 7, včetně rovnosti mužů a žen. Ve zprávě o přistoupení ČR do Výboru pro rozvojovou pomoc (DAC) z roku 2013 jsou uvedeny obdobné principy, avšak jsou vysvětleny pod okruhy rovnost žen a mužů, životní prostředí a lidská práva zpráva tedy zcela vynechává vysvětlení řádné správy věcí veřejných. Vzhledem k tomuto nesouladu v oficiálních dokumentech České republiky je snadné pochopit, proč se v oblasti průřezových principů liší i evaluace rozvojových projektů, přičemž hlavní rozpor spočívá v tom, že se některé evaluace zaměřují výhradně na hodnocení účinků projektů na rovnost žen a mužů, zatímco jiné posuzují vliv na lidská práva účastníků všeobecněji. Za druhé, i v oblasti témat, která si vybrali k posouzení, mají často evaluátoři obtíže, což není překvapivé vzhledem k tomu, že pro tyto účely nebyly vydány konkrétní pokyny. Podíváme-li se na princip rovnosti žen a mužů, většina evaluací se zaměřila především na to, zda jsou účastníci projektu muži, nebo ženy. Nicméně snaha o dosažení rovného poměru obou pohlaví není vždy realistická nebo žádoucí. V zemích s nízkou mírou zaměstnanosti žen ve formálním sektoru či v rámci projektů, které působí v činnostech, které ženy tradičně nezastávají, může být zapojení i jediné ženy považováno za úspěch. Na druhou stranu, v projektech, které spolupracují s organizacemi, které zaměstnávají především ženy (jako např. SHS v Moldavsku, jak je popsáno v evaluaci projektu týkajícího se řeky Prut) by bylo organizování školení pro polovinu mužů a polovinu žen sporné (Je nutné zde muže podporovat?) vzhledem k tomu, že náhodný výběr účastníků školení by dozajista zahrnoval více žen než mužů (str. 17). Další důležitou otázkou je, jak hluboce posuzovat dopady projektů, ať již zamýšlené nebo nezamýšlené. Evaluace projektu, který zřizoval mobilní mateřské školy v Mongolsku, správně uváděla, že jeho vliv na posílení postavení žen je pozitivní, neboť poskytuje místním ženám možnost trávit více času i jinými aktivitami, než je péče o dítě (str. 17). Nicméně vyhodnocení dopadu tramvajového projektu v Bosně na rovnost žen a mužů jako nízké, jelikož je zde malé množství řidiček tramvají, je kontroverznější (str. 29). Tento projekt pouze zahrnoval dodání náhradních tramvajových dílů z Prahy do Sarajeva, a proto nemůže být oprávněně očekáváno, že nějakým způsobem zvýší počet řidiček tramvají 8. Dokument s názvem Jak zohlednit rozdílné role, potřeby a priority žen a mužů v rozvojových, humanitárních, vzdělávacích a osvětových projektech společně vytvořený FoRS a ČES v dubnu 2014 by však měl přispět ke zlepšení aplikace principu rovnosti žen a mužů v rámci evaluací rozvojových projektů v nadcházejících letech. Totéž nelze říci s ohledem na průřezové principy životní prostředí (a klima) a řádná správa věcí veřejných, pro které dosud neexistují žádné pokyny pro použití. Situace je zvláště problematická ve vztahu k principu řádné správy věcí veřejných, jelikož ačkoliv je alespoň teoreticky možné jasně určit dopady rozvojového projektu na životní prostředí, u oblasti správy věcí veřejných je to již mnohem obtížnější. Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce České republiky na období uvádí pod řádnou správou věcí veřejných snahu zajistit zapojení všech místních zainteresovaných stran do procesu rozhodování o podobě projektu a důsledné dodržování transparentnosti ve všech fázích projektového cyklu. Nicméně OECD (2001) definuje řádnou správy věcí veřejných jako instituce a politiky, které: jsou participativní, orientované na konsensus, odpovědné, transparentní, vstřícné, efektivní a účinné, spravedlivé a inkluzivní a které postupují v souladu se zákonem. [také] zajišťují minimalizaci korupce, zohledňování názorů menšin a vyslyšení hlasů nejzranitelnějších skupin v rámci společnosti. 6 S tímto závěrem souhlasí i výsledky provedeného průzkumu: 53 % respondentů vnímalo použití těchto principů ze strany evaluátorů jako spíše nebo zcela neadekvátní. 7 Tato oblast je sama o sobě poněkud matoucí, jelikož sociální a ekonomická práva spadají do lidských práv obecně, zatímco pracovní práva spadají do práv ekonomických. 8 Zda se jednalo o vhodný rozvojový projekt jako takový, je otázka sama o sobě. 715 V důsledku toho se jeví pojetí tohoto principu z hlediska zapojení místních stran a transparentnosti rozvojových projektů jako nedostatečné. Ve skutečnosti jsou rozvojové projekty často obviňovány z podkopávání stávající veřejné správy v přijímajících zemí tím, že vytváří alternativní správní struktury (Knack, 2001). Navíc jeden z evaluovaných projektů 9 byl podle evaluátorů spojen, i když nedobrovolně, s možnou korupcí, nebo přinejmenším s konfliktem zájmů, což také zrovna nepomohlo podpořit řádnou správu věcí veřejných. Buď by měla být ambiciózní povaha tohoto průřezového principu okleštěna a opatřena jiným jménem (např. podpora transparentnosti a participace), nebo by alespoň měla být řádně vysvětlena teorie o tom, jak mohou malé rozvojové projekty v přijímajících zemích věrohodně přispět k lepší veřejné správě. Bez ohledu na výše uvedené by se aplikace průřezových principů a její hodnocení více sjednotila, kdyby byly vydány oficiální pokyny o tom, jak průřezové principy správně v rozvojových projektech aplikovat a jak přesně má být jejich aplikace posuzována a hodnocena 10. Většina evaluací (ať už na základě konkrétního požadavku v zadání či z vlastní iniciativy) také obsahovala princip vizibility, podle kterého by mělo být jasné, že daná aktivita byla financována vládou České republiky. Umístění plaket a nálepek, které značí identitu donora je sice běžnou praxí, včetně Evropské komise a vlády USA, nicméně si musíme klást otázku, jak je kladení důrazu na tuto činnost v souladu s cíli vlastnictví a rovnocenného rozvojového partnerství v oblasti rozvojové spolupráce stanovenými mimo jiné v rámci Akčního programu z Akkry (2008). Ačkoli sdělení informace, že daná pomoc pochází z České republiky, může posílit pozitivní vazby mezi přijímajícími zeměmi a Českou republikou, trvat na tom, že každý darovaný předmět musí nést logo ČRA, může podle našeho názoru poškodit pocity vlastnictví a skutečného partnerství u příjemce. V tomto světle se zdá implicitní návrh evaluátorů tramvajového projektu v Bosně, aby tramvaje (které od české vlády obdržely pouze některé náhradní díly) byly jasně označeny (případně provedeny v českých barvách) neadekvátní (str. 25). Konečně, co se týče koordinace donorů, některé evaluace tuto oblast v rámci relevance posuzovaly poměrně obsáhle, zatímco jiné ne. Například evaluace zdravotního projektu v Kambodži v hlavním textu uvádí podobné projekty jiných organizací v této oblasti, včetně USAID, Marie Stopes International, World Vision a Reproductive and Child Health Alliance, avšak neobsahuje výčet všech podobných či souvisejících projektů v dané oblasti nebo posouzení míry jejich harmonizace. Jelikož jedno z doporučení evaluátora pro realizátora bylo, aby se aktivněji účastnil setkání s ostatními donory v oblasti (str. 34), je však evidentní, že úroveň jejich koordinace nebyla ideální. Na druhou stranu, evaluace protierozního rozvojového projektu v Etiopii pojednávala o všech donorech obdobných projektů v dané oblasti a také posuzovala míru jejich koordinace (str. 7-8). Nicméně jelikož zlepšení koordinace práce mezi donory je jedním z nejdůležitějších cílů podpory účinnosti rozvojové pomoci, jak bylo stanoveno v Pařížské deklaraci o účinnosti pomoci (2005) a Akčním programu z Akkry (2008), tato evaluace mohla přísněji posoudit skutečnost, že český projekt realizoval činnost, která byla ve své podstatě v rozporu s činnostmi obdobných projektů realizovaných místní vládou ve spolupráci s mnohem většími donory (program Productive Safety Net Programme etiopské vlády podporovaný Světovou bankou a USAID) Doporučení evaluací Jak napovídá nadpis, v rámci tohoto principu jsme zkoumali kvalitu doporučení evaluací. Diskuze s referenční skupinou, realizátory a zaměstnanci ČRA a také názory odborníků v rámci peer review organizovaného Českou evaluační společností v roce 2014 vedly k závěru, že nejslabším místem uvedených dvaceti evaluací jsou jejich doporučení. Nejčastější problémy týkající se doporučení, které jsme zjistili, lze rozdělit do tří kategorií: opomenutí, nerealistická očekávání a doporučení činností, které evaluátoři mohli vykonat sami. Pro ilustraci první kategorie poslouží evaluace protierozních opatření v okolí jezera Awassa, která uvádí, že zatímco česká realizační organizace od místních lidí očekávala, že budou 9 Viz Podpora integrace osob sluchově postižených do společnosti, Kosovo, str Některé evaluace pracovaly se stejnou stupnicí hodnocení jako pro kritéria OECD/DAC, jiné zase používaly slova jako dobrá a nelze aplikovat. Namísto udělení oficiální známky spíše doporučujeme vytvořit pouze její popis. 816 protierozní práce provádět bez odměny (zdarma), program PSNP (uveden výše) odměnu za práci vyplácel (str. 13). Očekávali jsme tedy, že toto zjištění bude zohledněno v sekci doporučení, avšak se tak nestalo. Pokud jde o druhou kategorii, můžeme uvést evaluaci programu porodní asistence v Zambii, která v doporučeních pro ČRA uvádí, aby lobovala za změnu v zambijském vzdělávacím systému, tak aby zambijské úřady zřídily certifikovaný bakalářský program pro porodní asistentky (str. 25). Ačkoli nejsme příliš obeznámeni s kvalitou politických vazeb mezi Českou republikou a Zambií, shledáváme doporučení politické lobby mimo oblast toho, na co by rozvojová agentura mohla (a pravděpodobně i měla) cílit. Třetím typem problémových doporučení jsou ta, která doporučují činnosti, které mohou udělat sami evaluátoři. Například evaluace Asociace pro Fair Trade doporučila ČRA, aby zadala nezávislou studii o úrovni povědomí o fair trade mezi občany České republiky, a to i přesto, že takovouto studii mohli evaluátoři provést sami v rámci jejich analýzy dopadů (str. 15). V celkovém pohledu však neshledáváme mnoho doporučení evaluací zásadně nedostatečná; většinou představovala přirozené výsledky buď evaluačních zjištění, nebo evaluačního procesu. Některá z doporučení, zejména ta obecnější, byla v průběhu let v různých evaluacích neustále opakována; nicméně doporučovat nezávislým evaluátorům, aby neuváděli stále stejná doporučení (která shledávají jako důležitá), by pravděpodobně snížilo jejich míru nezávislosti. Totéž lze říci o doporučeních, která nelze prakticky realizovat v rámci stávajícího právního prostředí - budou-li evaluátoři neustále navrhovat stejné změny, může nakonec vzniknout dostatečný tlak na jejich realizaci. Na druhou stranu, některá zjištění v rámci evaluací nebyla v doporučeních zohledněna, a to někdy zřejmě i proto, že evaluátoři nebyli s to identifikovat strany, kterým by takováto doporučení adresovali, či je nebyli schopni formulovat Srozumitelnost zpráv Co se týče jasnosti a odborných aspektů, shledáváme evaluace uspokojivé. Většina evaluací byla z literárního hlediska sepsána velmi dobře, jen u některých jsme měli problémy s porozuměním, a to zejména v popisu realizovaných projektů. Navíc, některé evaluace opakovaly stejné odstavce textu jak v části o výsledcích, tak v závěru, což učinilo jejich četbu trochu únavnou. Pokud se zaměříme na odborné aspekty zpráv, některé z nich neobsahují citace, a to zejména v popisu kontextu, nebo citují ne celkem spolehlivé zdroje, jako je Wikipedie. Některé také obsahují věcné chyby. Například evaluace socioekonomických projektů v Mongolsku zmiňuje, že poměr rozvojové pomoci k HDP Mongolska činil 22 % (str. 2), avšak správná hodnota (podle indikátorů světového rozvoje WDI) se pro lety , kdy byl projekt implementován, pohybuje okolo 9.7 %. Kontextuální popis evaluace projektů v Etiopii uvádí, že v roce 2010 činila populace Etiopie 82 milionů, zatímco správné číslo je 87 milionů (WDI). Nechtěli jsme systematicky kontrolovat všechny údaje uvedené v jednotlivých zprávách, spíše jsme v rámci našich znalostí tyto chyby shledali jako zřejmé. Zatímco nemají vliv na přesnost zjištění evaluací, do určité míry snižují jejich důvěryhodnost. Pro další zlepšení kvality závěrečných zpráv by MZV mohlo také zvážit, aby evaluátoři museli ve zprávách používat jednotnou grafickou šablonu. Kromě toho je podle některých evaluátorů limit rozsahu zpráv 25 stran příliš omezující, a pokud by byl rozšířen, zvýšilo by to informační hodnotu závěrečných zpráv. Omezující je taky limit na počet povolených doporučení, který se vyskytl u některých evaluací Šíření výsledků a potenciální dopad evaluací V rámci posledního principu užitečnosti jsme zkoumali, zda byly evaluace distribuovány všem klíčovým zainteresovaným stranám, a také to, zda byly přeloženy do místních jazyků nebo zda byly jejich závěry nějakým způsobem zveřejněny. Vzhledem k tomu, že jsou závěrečné zprávy obvykle psány v češtině (se shrnutím i v angličtině, ale bez překladu do místního jazyka), nebyly většinou sdíleny s místními zainteresovanými stranami, a to ačkoli některé z nich (jako tomu bylo například u projektu realizovaného v Etiopii) vyjádřily zájem si je přečíst (informace ze skupinového rozhovoru s evaluátory). To by se mohlo změnit v nadcházejících letech, jelikož se MZV rozhodlo v roce 2014 zadat zkušebně jednu evaluaci v angličtině, což ji učiní podstatně 917 srozumitelnější pro místní partnery. Překlad evaluačních zpráv do jazyka země realizace projektu zatím nebyl vážně zvažován, nicméně by takový krok významně zvýšil jejich potenciální dopad. Závěrečné zprávy evaluací jsou veřejně k dispozici ke stažení na webových stránkách MZV ČR, kde je však jejich viditelnost, vzhledem ke struktuře webových stránek MZV, poměrně nízká. Evaluační zjištění byla také diskutována v dokumentech o rozvojové dimenzi české zahraniční pomoci od Ondřeje Horkého-Hlucháně z Ústavu mezinárodních vztahů (ÚMV), ve výročních zprávách ÚMV o české zahraniční politice v letech 2013 a Proveditelnost Praktické postupy V prvním principu kritéria proveditelnosti jsme se snažili zjistit, zda evaluace sledovaly realistický plán z hlediska času a lidských zdrojů. Naše hodnocení nevyznívá celkem pozitivně. Za prvé, evaluátoři obecně nestrávili v zemích realizace projektů dostatek času, aby mohli provést hloubkové hodnocení, obzvláště pak vyhodnocení dopadů rozvojových projektů. MZV od evaluátorů požaduje, aby v přijímající zemi na každý projekt 11 strávili nejméně pět dní. Tento požadavek byl vždy splněn, často i překročen. Nicméně pět dnů obecně není dostatek času pro to, aby se mohli s projektem skutečně obeznámit a provést rozhovory či průzkumy dostatečného vzorku příjemců. Tato nevýhoda by mohla být napravena prostřednictvím rozsáhlejšího sběru dat ze strany místních evaluačních pracovníků, nicméně, podle rozpisů harmonogramů evaluací, žádní členové evaluačního týmu nezačali či nepokračovali v terénním výzkumu před příjezdem či po odjezdu českých evaluátorů. Čas strávený v terénu je přirozeně spojen s rozpočtem evaluací, jak je popsáno dále, a také s omezeným časem, který je na provedení evaluací poskytnut. Co se týče poskytnutého času, nejenže MZV obvykle evaluátorům poskytuje pouze čtyři měsíce na návrh a provedení evaluace a na sepsání zjištění, v několika případech byly tyto čtyři měsíce nevhodně zvoleny ve vztahu k ročnímu období. Například evaluace projektů v Kambodži a Barmě/Myanmaru se uskutečnila v průběhu měsíců června a července, což je monzunové období v jihovýchodní Asii. V důsledku toho bylo velmi obtížné získat přístup k projektům realizovaným na venkově. Ještě závažnějším pochybením bylo uskutečnění evaluace programu rozvojového vzdělávání prostřednictvím školek, základních škol a středních škol rovněž v letních měsících, kdy byly školy zavřeny. V důsledku toho nebyli evaluátoři vůbec schopni vyhodnotit dopad projektu na přijímající studenty. I jiné evaluace, včetně projektů v Kosovu a této metaevaluace, se setkaly s problémy z důvodu toho, že byly prováděny v letních měsících, kdy jsou mnozí lidé na dovolené, a tudíž nejsou dostupní Proveditelnost z politického hlediska V tomto principu jsme se snažili zjistit, jestli evaluátoři zohledňovali rozdílné postoje a zájmy zainteresovaných skupin a zda si byli vědomi případných tlaků vůči evaluacím. Jak již bylo zmíněno výše, vzhledem k tomu, že někteří evaluátoři v rámci procesu evaluace opomněli civilisty a povětšinou prováděli rozhovory se zaměstnanci místních realizačních organizací, je možné, že některé z jejich závěrů byly pozitivnější než realita. Koneckonců, realizátoři mají hodně co ztratit v případně negativního hodnocení (zejména finance a reputaci), a tudíž od nich nelze očekávat, že zůstanou zcela nestranní. Navzdory výše uvedenému v některých případech evaluátoři došli k závěru, že projekty měly pouze malý dopad či že je jejich dopad pravděpodobně neudržitelný. Jako příklad tohoto problému lze uvést místní realizační organizaci v rámci projektů v Moldavsku na řekách Reut a Prut (které byly shledány jako částečně neúspěšné), která vyjádřila svoji nespokojenost s procesem českých evaluátorů, přičemž argumentovala tím, že evaluátoři postrádali obsahově specifické znalosti a že nespravedlivě vyhodnotili součásti projektu, které ještě ani nebyly dokončeny. Ačkoli nemůžeme posoudit pravdivost prvního tvrzení, co se týče druhého, jsme na základě závěrečné zprávy přesvědčeni, že projekty skutečně úspěšné nebyly, a 11 Ačkoli někdy jeden projekt zahrnoval více projektů, jako například v případě evaluace v Barmě/Myanmaru. 1018 tudíž je chvályhodné, že se evaluátoři nenechali ovlivnit neobjektivním pohledem realizátora projektu, a to aniž by byly provedeny rozhovory s místními obyvateli. Ve většině evaluací jsme však, kvůli nedostatku evidence, nebyli schopni zcela posoudit jejich politickou proveditelnost Nákladová efektivita Jako poslední bod v rámci kritéria proveditelnosti jsme posuzovali, zda byly evaluace provedeny efektivně z hlediska nákladů a zda využívaly místní zdroje. Po posouzení detailních rozpočtů evaluací jsme shledali, že evaluátoři finančními prostředky neplýtvali, což potvrdili i pracovníci MZV, kteří mají na starosti finanční aspekty evaluací. Evaluátoři tedy ani zbytečně necestovali první třídou, ani nepobývali v nejdražších hotelech. Existuje však poměrně významný rozdíl mezi nejnižšími a nejvyššími denními sazbami evaluátorů, kdy si někteří účtovali 60 eur (~1 500 Kč) za den, zatímco jiní za stejnou odpracovanou dobu 240 eur (~6 500 Kč). Evaluační tým s nejnižšími mzdovými náklady strávil 16 dnů přípravou evaluace a 28 dnů přípravou závěrečné zprávy, zatímco tým s nejvyššími mzdovými náklady oběma činnostem věnoval 9 dnů 12, což se alespoň do určité míry odráží na rozdílné kvalitě obou zpráv 13. I přesto byly všechny evaluace z pohledu nákladů provedeny efektivněji, než je mezinárodní průměr 14. Například Program OSN pro životní prostředí (UNEP) uvádí, že náklady na provedení evaluací obvykle činí 5 až 7 % rozpočtu projektů 15 ; u projektů zkoumaných v rámci této metaevaluace to činilo pouze 0,5 až 3,8 % rozpočtu projektů. Stejně tak, zatímco Rozvojový program OSN (UNDP) doporučuje náklady na evaluace jednotlivých projektů ve výši až USD a až USD na evaluace více projektů, 16 u českých evaluací se náklady na evaluace jednotlivých projektů pohybovaly pouze v rozmezí až USD a u více projektů v rozmezí až USD. Tyto relativně nízké náklady byly nejspíše výsledkem doporučení výše nákladů MZV. Vzhledem k těmto nízkým nákladům však nepřekvapí, že evaluátoři trávili poměrně krátkou dobu v místě realizace projektů, jak je popsáno výše, a že získávali menší objem dat, jak je popsáno dále v části o přesnosti evaluací, přičemž oba tyto faktory se bezpochyby podepsaly na nižší kvalitě samotných evaluací. Co je pozitivnější, evaluátoři se při své činnosti snažili využívat místní zdroje. Téměř všechny evaluační týmy zahrnuly místního odborníka, tedy odpovídající odbornou osobu ze země, kde byl daný projekt hodnocen. Ačkoliv nemáme dostatek informací pro posouzení kvality těchto odborníků, přinejmenším tyto osoby jistě znaly místní kontext lépe než čeští evaluátoři a současně mohly sloužit jako překladatelé a tlumočníci. 3.3 Korektnost Etické otázky V rámci tohoto kritéria jsme se snažili zjistit, zda evaluátoři cílili na identifikaci a plnění zájmů a cílů příjemců projektu, ať už se týkaly lidské důstojnosti nebo lidských práv, minimalizace negativních dopadů evaluací nebo etického použití finančních prostředků. Pokud jde o prvně jmenované, jak jsme již zmínili, v některých zkoumaných evaluacích evaluátoři neidentifikovali všechny cílové příjemce, a tudíž je nezahrnuli do procesu evaluace. V důsledku toho je nepravděpodobné, že by mohly být splněny jejich zájmy a cíle, a to jednoduše proto, že je nikdo nezjistil. Na druhou stranu však, jak jsme poznamenali v části Proveditelnost z politického hlediska, žádné důkazy nenasvědčují, že by evaluátoři záměrně neidentifikovali zájmy a cíle příjemců projektů správně. 12 Tato informace byla získána z položkových rozpočtů evaluací z roku 2013 poskytnutých MZV. 13 Pro přesnost se jednalo o čtyři zprávy, jelikož oba zmíněné týmy vypracovaly po dvou zprávách. 14 Výsledky on-line průzkumu potvrzují závěr o nákladové efektivitě víc než 80 % respondentů označilo evaluace za velmi nebo přiměřeně nákladově efektivní19 Co se týče ostatních otázek uvedených v tomto odstavci, rozhovory s úředníky MZV a ČRA, realizátory a evaluátory naznačily, že obecně se evaluátoři snažili o respektování lidských práv a zachovávání lidské důstojnosti příjemců projektů při evaluacích 17, a že se chovali eticky, co se týče použití finančních prostředků. Evaluátoři se také snažili minimalizovat případné negativní důsledky negativních zjištění evaluací, a to prostřednictvím doporučení buď jak zlepšit některé aspekty projektů, nebo jak zajistit další finanční prostředky. Nicméně, ne vždy byla tato doporučení úspěšná, jak tomu bylo například v případě sociálního centra v Mongolsku (osobní komunikace s realizátory projektu). Jedna z dalších etických otázek (kterou jsme výše nepředestřeli) vyvstala při evaluaci programu porodní asistence v západní provincii Zambie. V rámci této evaluace je diskutován podobně orientovaný program MAMaZ realizovaný DfID, přičemž evaluátoři uvádějí, že v porovnání je český projekt udržitelnější a účinnější a že peníze investované do českého projektu byly odpovídající dosaženým výsledkům, což implikuje, že v případě MAMaZ tomu tak nebylo (str. 15). Takovéto srovnávání dvou projektů považujeme za ne celkem vhodné, obzvláště vzhledem k tomu, že cílem evaluace bylo posoudit pouze český projekt, a nikoli porovnat jeho efektivitu, efektivnost nebo dopad s efektivitou, efektivností nebo dopadem jiných projektů Spravedlivost hodnocení V rámci tohoto principu jsme se snažili zjistit, zda evaluátoři uznávali omezení svých evaluací, co se týče skutečné povahy účinků daného projektu, zda ve zprávách uváděli vyvážené a informované závěry a zda byly jejich závěry a doporučení v souladu se zjištěními evaluací. Co se týče prvního bodu, většina evaluátorů připustila, že pokud by měli více času a prostředků, provedli by více rozhovorů a průzkumů a možná by i použili jiné analytické metody. Nicméně, i přes toto uznání evaluátoři výslovně neuvedli, že ve výsledku tedy jejich závěry (obzvláště co se týče dopadů) nemusí odrážet skutečný stav. Hlavní výjimku tvoří případy, kdy byla evaluace provedena ještě před ukončením projektu, kdy evaluátoři připustili, že odhady dopadů projektů nemohou být považovány za konečné. Odpověď na další dvě otázky v této části, tj. zda byly závěry evaluací vyvážené a informované a zda jasně vyplývaly z dosažených zjištění, také není jednoznačně pozitivní. K otázce nepřesnosti výsledků evaluací se dostaneme v další části, avšak zde můžeme poznamenat, že v mnoha závěrečných zprávách byla konečná hodnocení s ohledem na skutková zjištění prezentovaná v sekcích výsledků nadhodnocená. Z důvodu stručnosti nebudeme rozebírat všechny evaluace, ale pouze některé. Například evaluace Asociace pro Fair Trade v sekci o dopadech projektu uvádí, že podle průzkumů prováděných Fair Trade International v České republice v roce 2011 a znovu v letech 2012 až 2013 zůstala míra důvěry občanů v označení Fair Trade nezměněna (str. 12). Přesto však následně evaluátoři dopady projektu vyhodnotili jako vysoké. Bez ohledu na správnost použitého indikátoru a metody je těžké věřit spravedlivosti vysokého hodnocení dopadu projektu, pokud samotná evaluace uvádí, že během projektu nedošlo k pozitivní změně. Podobný případ nastal v hodnocení protierozních opatření v okolí jezera Awassa, kdy evaluátor v sekci o účinnosti projektu uvádí výčet negativních zjištění, avšak následně hodnotí účinnost projektu jako spíše vysokou. Podle evaluátorů v tomto případě realizátor vypěstoval pouze dvě třetiny ze zamýšleného počtu sazenic, zalesnil pouze 4 % zamýšlené oblasti a stejně tak vytvořil méně protierozních struktur, než bylo zamýšleno (str. 23). V tomto případě zejména zaráží hodnota 4 %, která evokuje velmi nízkou míru realizace ze strany realizační organizace. Z přílohy závěrečné zprávy evaluace, která uvádí komentáře realizátora na zprávu evaluátorů a jejich následné reakce, je patrné, že původní hodnocení účinnosti projektu bylo spíše nízká, avšak hodnocení bylo v reakci na kritiku evaluátorů ze strany realizátora nakonec zvýšeno, přičemž realizátor argumentoval tím, že zamýšlené území k zalesnění bylo již na začátku nestaveno nerealisticky, a tudíž by nemělo být hodnocení tak přísné, ačkoli se realizátor stanovenému cíli nepřiblížil ani zdaleka. Naším úkolem není tento spor rozhodnout, avšak pokud 17 Alespoň jsme se nesetkali s žádnými důkazy o opaku. 18 DFID a jeho realizační partner Health Partners International program MAMaZ vyhodnotili vesměs pozitivně (http://www.healthpartners-int.co.uk/our_projects/documents/mamazsbaratesfinal.pdf), ačkoliv předmětem této metaevaluace není posouzení kvality jejich evaluace. 1220 se již evaluátoři rozhodli vyhovět tlaku realizátora, aby své hodnocení zvýšili, měli by také zajistit, že hodnocení spíše vysoká nebude předcházeno zmínkou o splnění 4 % jednoho ze zamýšlených cílů projektu bez podrobnějšího vysvětlení. Posledním příkladem je evaluace projektu zaměřeného na sluchově postižené, který byl realizován v Kosovu. Zde evaluátoři původně ohodnotili míru, do jaké zohledňoval průřezový princip ochrany životního prostředí jako nízkou. Toto hodnocení bylo založeno na zjištění, že projekt pro životní prostředí znamenal pouze negativní dopady podporoval přepravu osob a podle evaluátorů také vedl k tisku 500 brožur o lidských právech, které nebyly použity (str. 34). Po obdržení připomínek od MZV a realizátora však evaluátoři hodnocení změnili na spíše vysoké. Prvním problémem je, že vzhledem k tomu, že evaluátoři dostatečně neupravili sekci o zjištěních 19, nejsou popis toho, jak projekt zohledňoval průřezový princip životního prostředí, a konečné hodnocení vzájemně v souladu a konzistentní. Za druhé, závažnějším problémem je, že projekt evidentně neměl žádné pozitivní dopady na životní prostředí (spíše některé negativní), a tudíž se jeví hodnocení spíše vysoké jako nepřesné. Na stejný případ nadhodnocení jsme narazili u vyhodnocení efektivnosti a udržitelnosti stejného projektu a u vyhodnocení relevance a udržitelnosti u sesterského projektu (zaměřeného na zrakově postižené) Střety zájmů V tomto odstavci jsme zkoumali, zda se evaluátoři při své činnosti dostali do konfliktu zájmů. Odpověď je negativní, jelikož v zadání všech evaluací je uvedeno, že všichni zájemci musí být nezávislí v tom smyslu, že by se neměli podílet na přípravě, výběru a realizaci projektu, který má být předmětem evaluace, a že nesmí být jakýmkoli způsobem spojeni se zadavatelem nebo realizátorem. Potenciální střet zájmů mohl prý nastat v rámci evaluačního týmu v Gruzii v roce 2012, kdy odborník na dané odvětví učil na univerzitě, která předtím s realizační agenturou soutěžila o realizaci projektu. Ačkoli toto nebyl dostatečný důvod pro formální diskvalifikaci evaluačního týmu, zadavatel MZV - případ i tak prošetřil a dospěl k závěru, že se daný odborník přímo neúčastnil na přípravě předmětné nabídky (osobní komunikace s MZV). Žádné další případy střetů zájmů nebyly zjištěny. 3.4 Přesnost Projektová dokumentace a analýza V této sekci jsme zjišťovali, zda evaluátoři pracovali se všemi dostupnými relevantními materiály a dokumenty a zda projekty, jejich obsah a použitou metodiku popisovali jasně a dostatečně. Co se týče prvního bodu, evaluátoři se snažili pracovat s celou projektovou dokumentací; avšak často naráželi na její částečnou nedostupnost. V rozhovorech několik evaluátorů vyjádřilo přání, aby měli pro své nabídky k dispozici více než jen projektovou dokumentaci, jelikož více informací v této fázi by jim umožnilo zkvalitnit navrhovanou metodiku evaluací. Bohužel se často stalo, že i po pověření evaluací neměli evaluátoři přístup k úplné projektové dokumentaci, jelikož některé dokumenty buď nebylo možné nalézt, či vůbec neexistovaly. Například při evaluaci energetického projektu v Palestině evaluační tým získal před příjezdem na místo realizace velmi málo informací o projektu, jelikož pro projekt nebyl nikdy sestaven logický rámec a realizované aktivity byly prováděny ad hoc z roku na rok na základě získaných finančních prostředků (str. 20). Ještě běžnějším problémem je neexistence zpráv finančního monitoringu v rámci projektů, což evaluátorům bránilo posoudit jejich efektivitu. Pokud jde o popisy projektů, jejich obsahu a metodiky, kvalita se značně lišila. Mnohé evaluace na úvod hlavního textu uváděly stručný popis země, ve které byl projekt realizován. Ve většině případů, tam, kde evaluátoři popisovali problémy, kterých se projekt týkal, uváděli z informačního hlediska hodnotné informace. Jako dobré příklady můžeme zmínit evaluace projektu porodní asistence v Zambii, projekt na detekci rakoviny v Gruzii nebo etiopské protierozní a zemědělské projekty (výčet není úplný). V některých případech nicméně, tak jako tomu bylo například u 19 Vzhledem k tomu, že se evaluátoři rozhodli zvýšit své konečné hodnocení, museli být přesvědčeni, že informace nazbíráne o projektu můžou být vnímány pozitivněji. Určitě však nenavrhujeme, aby evaluátoři měnili své faktická zjištění. 13 Zobrazit více
Peer-review evaluačních zpráv z oblasti strukturálních fondů Jiří Remr 2014 Kontext provedeného Peer Review Projev odpovědnosti evaluátorů sdružených v ČES Poznání a sdílení zkušeností a dovedností Odborný Více Evaluace v zahraniční rozvojové spolupráci České republiky. PhDr. Zuzana Hlavičková MZV ČR, odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci
Možnosti zapojení podnikatelského sektoru do projektů ZRS ČR Ing. Michal Pastvinský ředitel Česká rozvojová agentura (ČRA) Finanční podpora podnikatelských záměrů v rozvojových zemích Černínský palác Praha, Více Agenda. 1. Informace o projektu 2. Cíl a zaměření evaluace 3. Metodika. 5. Doporučení 6. Poučení a tipy
Evaluace projektu Prevence, výživa a komplexní podpora pro děti a rodiny postižené HIV/AIDS v distriktě Kisumu, Keňa Ing. Inka Píbilová, MAS Věda v akci, 25. 10. 2012 Agenda 1. Informace o projektu 2. Více NOVÉ PRIORITY ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY
NOVÉ PRIORITY ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Pavel Bobek ORS MZV ČR Rámec zahraniční rozvojové spolupráce ČR Legislativní rámec Strategický rámec Programy a plány Realizace Výsledky a Více SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PROJEKTŮ
SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PROJEKTŮ CZ.1.04/1.1.00/46.00001 Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením Více Řízení projektového cyklu. Fáze projektového cyklu
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Řízení projektového cyklu (PCM - project cycle management) Fáze projektového cyklu Řízení projektového cyklu Projektový Více VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA
136 VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 1 ÚVOD A KONTEXT Ačkoliv autoři Bílé knihy (Národní program rozvoje vzdělávání v České republice 2001) v rámci Více Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)
Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do Více Představení projektu Metodika
Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah Více Průzkum evaluačního prostředí
Průzkum evaluačního prostředí Romana Smetánková 26. 5. 2016 Proč a jak jsme průzkum dělali? Návaznost na průzkum realizovaných v roce 2008 EY Francie Ambice poznat blíže evaluační prostředí a pohled zadavatelů Více Zahraniční rozvojová spolupráce ČR (ZRS ČR)
Zahraniční rozvojová spolupráce ČR (ZRS ČR) Martin Náprstek Česká rozvojová agentura (ČRA) Letní škola rozvojové spolupráce Olomouc, 7.9. 2015 Cíle ZRS ČR pomoc při odstraňování chudoby v méně vyspělých Více Česká rozvojová agentura. Zpráva o činnosti České rozvojové agentury ve druhém pololetí roku 2008
Č e s k á r e p u b l i k a Česká rozvojová agentura Zpráva o činnosti České rozvojové agentury ve druhém pololetí roku 2008 Zpráva o činnosti České rozvojové agentury ve druhém pololetí roku 2008 Činnost Více Evaluace průřezových témat
KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností Více Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020
Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S., Více Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008)
Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) 1. Základní aspekty Obsah: 2. Monitoring a evaluace 3. Hodnocení implementace 4. Hodnocení principů Programu Více 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU
ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare Více Vnitřní směrnice MAS. pro monitoring a evaluaci SCLLD
Vnitřní směrnice MAS pro monitoring a evaluaci SCLLD Tato směrnice upravuje postupy pro monitorování a vyhodnocování realizace projektu: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Zlatá Více Evaluace realizace Komunikačního plánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a realizace komunikačních a propagačních aktivit
Evaluace realizace Komunikačního plánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a realizace komunikačních a propagačních aktivit Datum zveřejnění: 19. 12. 2010 Verze: 1.7 (finální) 1 Manažerské Více L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014
L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014 Více ZPRÁVA Z EVALUACE PROJEKTŮ ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE V ČR V OBLASTI POSILOVÁNÍ KAPACIT PLATFOREM NESTÁTNÍCH SUBJEKTŮ
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic ZPRÁVA Z EVALUACE PROJEKTŮ ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE V ČR V OBLASTI POSILOVÁNÍ KAPACIT PLATFOREM NESTÁTNÍCH Více Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007
Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie Více Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc
Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc 1. Identifikace výzvy Prioritní osa Specifický cíl 1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství 1.1 - Vytvořit podmínky Více Kritérium. Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu 40 % 8 % C1 Kompetence žadatele 60 % 6 %
Vzdělávac vací projekty financované ESF aneb jak to vidí hodnotitel Věcné hodnocení - úkol pro hodnotitele Základní zásady o Žádosti často obsahují obecné formulace, které je možné interpretovat různě Více SOUHRNNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ PRACOVNÍCH VERZÍ EVALUAČNÍCH ZPRÁV PROJEKTŮ ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČR V ROCE 2014
SOUHRNNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ PRACOVNÍCH VERZÍ EVALUAČNÍCH ZPRÁV PROJEKTŮ ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČR V ROCE 2014 Sektorové evaluace v Bosně a Hercegovině, Etiopii, Gruzii, Moldavsku a Palestinských Více Facilitovaná interní evaluace od teorie k praxi Mgr. Jiří Svobodník, ÚRR Moravskoslezsko Ing. Vladimír Sodomka, ČES
Evaluace na rozcestí trendy a praxe Facilitovaná interní evaluace od teorie k praxi Mgr. Jiří Svobodník, ÚRR Moravskoslezsko Ing. Vladimír Sodomka, ČES Obsah Zkušenosti z facilitované evaluace z pohledu Více Vyhodnocení zahraniční rozvojové spolupráce ČR v sektoru voda a sanitace v Moldavsku. 7 prosince 2015
Vyhodnocení zahraniční rozvojové spolupráce ČR v sektoru voda a sanitace v Moldavsku 7 prosince 2015 1 2,7 mil EUR 4 roky 1+2 partneři 37.000 obyvatel (cílová skupina) 4 projekty 2 Kontext sektorové evaluace Více Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014. České fórum pro rozvojovou spolupráci
Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014 České fórum pro rozvojovou spolupráci 1 Třetího sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS se zúčastnilo 24 členů a pozorovatelů FoRS (tj. cca 45 Více Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy Více Regionální seminář veřejná diskuse k doporučením OECD v oblasti monitoringu a evaluace: ASPEKTY NA ÚROVNI HODNOCENÍ ŠKOLY
Příloha č. 6 Regionální seminář veřejná diskuse k doporučením OECD v oblasti monitoringu a evaluace: ASPEKTY NA ÚROVNI HODNOCENÍ ŠKOLY Michaela Šojdrová michaela.sojdrova@csicr.cz Analýza silných a slabých Více NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II
Naděžda Witzanyová witzanyovan@msmt.cz NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Klub OP VaVpI - Brno 27. června 2012 POLITICKÝ KONTEXT Národní program udržitelnosti II je nástrojem, který naplňuje cíle obsažené Více 8.3 Dotazníkové šetření
8.3 Dotazníkové šetření SOUHRNNÉ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Vznikly dvě sady otázek a byly identifikovány otázky, které se doplňují, vzájemně se ověřují a především slouží ke srovnání mezi jednotlivými Více Vstupní evaluační zpráva projektu
Implementační jednotka Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 Verze 2.1 Zpracoval dne 6. 7. 2016: doc. Ing. Milan Jan Půček, PhD. OBSAH MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 4 Více Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.
Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup Více Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT)
Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta Více Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou. Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s.
Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s. Projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Cílem Více Roční evaluační plán
Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU Více Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků
Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně. Více Akční plán Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období
Akční plán Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období 2016-2017 Oblast Úkol Gestor Indikátor Vzdělávací politika, koncepce a programy Zlepšit vnímání důležitosti problematiky globálního Více Přínosy spolupráce interního a externího auditu
Přínosy spolupráce interního a externího auditu Konference ČIA 14. 5. 2015 Libuše Müllerová KA ČR 2014 1 Přínosy spolupráce interního a externího auditu Obsah: Srovnání interního a externího auditu ISA Více ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
Č. j.: 44736/ENV/16 V Praze dne 18. října 2016 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování Více VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ
VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o. Více Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR
Evropa pro občany 2007-13 Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských záležitostí Úřadu vlády ČR - program řídí Evropská komise/ Více Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči
Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Zora Pištěcká http://www.timur.cz 2010 1. Více Institucionální rámec pro hospodárné veřejné nákupy. Mgr. Martin Kameník, Oživení o. s. 24. 9. 2012, Bratislava
Institucionální rámec pro hospodárné veřejné nákupy Mgr. Martin Kameník, Oživení o. s. 24. 9. 2012, Bratislava Veřejný nákup vs. veřejná zakázka Trendy ve veřejném nakupování zaměření na kvalitu i efektivitu Více Evaluace na rozcestí trendy a praxe. Evaluace vs. interní audit. Lukáš Kačena Ernst & Young
Evaluace na rozcestí trendy a praxe Evaluace vs. interní audit Lukáš Kačena Ernst & Young Cílem příspěvku je: představit cíle a nástroje interního auditu porovnat cíle a nástroje evaluace a interního auditu Více Zákon o řízení a kontrole veřejných financí
Zákon o řízení a kontrole veřejných financí Aktuální stav: Meziresortní připomínkové řízení Ministerstvo financí České republiky Obsah Principy zákona o řízení a kontrole veřejných financí Nástroje řízení Více Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb
Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu Více PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Uplatnění novely zákona o veřejných zakázkách (projektech) na praktickém příkladu a vyhodnocení jejího dopadu Leden 2013 TERMÍN Více PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost
PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině. Více Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství
Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Ing. Michal Minčev, MBA Ministerstvo průmyslu a obchodu Nová strategie pro jednotný trh V politických směrech pro Více Základní role interního auditu a vývoj jejího vnímání
Základní role interního auditu a vývoj jejího vnímání Setkání interních auditorů při příležitosti oslav 20 let od založení ČIIA Jihlava 10. 6. 2015 Vývoj role interního auditu Vznik IA Pol. 19. stol. Současnost Více Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost
U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 3 ze dne 5. prosince 2007 ke Kritériím pro výběr projektů Operačního programu Praha Více KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ Více VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ
VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o. Více PŘÍLOHA III FINANČNÍ A SMLUVNÍ PRAVIDLA. Pro grantové smlouvy s více příjemci se tato příloha vztahuje na:
PŘÍLOHA III FINANČNÍ A SMLUVNÍ PRAVIDLA Pro grantové smlouvy s více příjemci se tato příloha vztahuje na: Klíčovou akci 3 - mládež I. PRAVIDLA PLATNÁ PRO ROZPOČTOVÉ KATEGORIE ZALOŽENÉ NA JEDNOTKOVÝCH PŘÍSPĚVCÍCH Více Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví
Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace Více ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z PROJEKTU "Budování evaluační kapacity ROP SZ" za rok 2008 a 2009. Evaluátor a Manažer evaluací
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z PROJEKTU "Budování evaluační kapacity ROP SZ" za rok 2008 a 2009 Evaluátor a Manažer evaluací V Praze, dne 14. prosince 2009 Ing. Vladimír Sodomka vedoucí týmu Akses, spol. s r.o. Stručné Více Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení.
Doporučené odpovědi naleznete níže v tomto dokumentu Je samozřejmě zcela na vás, abyste upravili odpovědi podle vašich zkušeností a názorů, ale uvědomte si prosím, že vaše odpovědi budou interpretovány Více MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 610 VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ
MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) OBSAH Odstavec Úvod Předmět Více MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3
č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e Více Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček
Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor Více Komunitní práce a inkluze Romů
Komunitní práce a inkluze Romů L E I DA S C H U R I N G A Předmluva Klíč k úspěchu v rozvoji romských komunit a jejich začlenění do většinové společnosti spočívá v jejich aktivní účasti a předpokladu, Více Evaluační plán ROP SZ na období
EVALUAČNÍ PLÁN Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad Seznam použitých zkratek ČR DPH EK ES EU NOK OM OP OŘP PSE ROP SZ ROP SZ RR SZ ŘO ŘO ROP SZ ÚRR SZ Česká republika daň z Více ZPRÁVA Z EVALUACE PROJEKTU ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE V OBLASTI GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ V ČR
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic ZPRÁVA Z EVALUACE PROJEKTU ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE V OBLASTI GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Více Městský úřad Catania. "Osvědčená praxe"- "Výzva k předložení dokumentů"
Obec Catania Rámcový program URBACT Projekt Prevent Městský úřad Catania "Osvědčená praxe"- "Výzva k předložení dokumentů" 1. Začněte "štíhle! Tedy - prezentujte svůj projekt nebo osvědčenou praxi 10 větami Více PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI
PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI Pilotní průzkum, jehož cílem bylo zejména ověřit praktickou použitelnost otázek pro konstrukci skóre, se uskutečnil v listopadu a Více Vytvoření webové platformy s nezávislými oponenturami k veřejným zakázkám
Vytvoření webové platformy s nezávislými oponenturami k veřejným zakázkám Etický rozměr problematiky veřejných zakázek je nesporný jedná se o výraznou složku veřejných zdrojů a kvůli nedostatečné transparentnosti Více VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ
VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o. Více Společné evaluace v rozvojové spolupráci obecně i ve zkušenosti ČR. Mgr. Milan Konrád MZV ČR, odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci
Společné evaluace v rozvojové spolupráci obecně i ve zkušenosti ČR Mgr. Milan Konrád MZV ČR, odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Společné evaluace v rozvojové spolupráci - obecně společně řízená Více Informace o přípravě strategického dokumentu Česká republika 2030 (aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR)
Informace o přípravě strategického dokumentu Česká republika 2030 (aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR) 25. únor 2016 Jednání Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a Více Vývoj zdravotního systému ČR z pohledu občanů
Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd Katedra veřejné a sociální politiky Vývoj zdravotního systému ČR z pohledu občanů Mgr. Kateřina Michlová Výsledky diplomové práce Osnova Kontext problematiky Více ondrej.menousek@mvcr.cz
Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo vnitra Adresa Milady Horákové 133/ Kontaktní osoba Ing. Jaroslav Scheuba Více Metodická instrukce. Možnosti využití inspekčních nástrojů ke gramotnostem v práci školy
Praha, říjen 2015 Obsah 1 Cíl a určení dokumentu... 3 2 Inspekční nástroje ke gramotnostem... 3 3 ke sledování podpory gramotností... 3 4 Obecný postup pro sledování podpory rozvoje gramotností... 4 5 Více Hodnotící tabulka. Kritérium 1 platné od: Schváleno usnesením MV: č. 098/MV13/11. Kritérium 2 platné od:
Příloha č. 3 Hodnotící tabulka Kritéria pro výběr projektů předkládaných v rámci prioritní osy 2 Podpora prosperity regionu, dílčí oblasti podpory 2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb. Pro výzvu Více PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29
PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 00327/11/CS WP 180 Stanovisko č. 9/2011 k revidovanému návrhu odvětví na rámec pro posuzování dopadů aplikací RFID na soukromí a ochranu údajů Více Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem.
Cíl semináře Předání zkušeností a názorů prezentujících na klíčové faktory pro tvorbu dobré ISRÚ Získání představy o potřebných konkrétních krocích Sdílení zkušeností a názorů všech přítomných Společnost Více Stanovení předmětu plnění dle zákona č. 137/2006 ve vazbě na cíl výdajové intervence a s ohledem na 3E
č. 137/2006 ve vazbě na cíl výdajové Příloha č. B1 Dokumentu Jak zohledňovat principy 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost) v postupech zadávání veřejných zakázek Vydal: Ministerstvo pro místní rozvoj Více Psychologie výběru zaměstnanců Metodika náboru a výběru, výběrová zakázka (Metodika 2. část) PhDr. Martin Seitl, Ph.D.
Psychologie výběru zaměstnanců Metodika náboru a výběru, výběrová zakázka (Metodika 2. část) PhDr. Martin Seitl, Ph.D. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0138 Název projektu: Modularizace manažerského Více Příloha č. 1 Přehled vzdělávacích modulů a kurzů Aktivita Počet hodin Forma vzdělání. Jak napsat projektovou žádost 4 prezenční
Příloha č. 1 Přehled vzdělávacích modulů a kurzů Aktivita Počet hodin Forma vzdělání Modul 1 Příprava projektů v programovém období 2014+ Přenos dobré praxe z minulého programového období vlastní vedení Více P R O P R O G R A M O V É O B D O B Í
S T R A T E G I E K O M U N I T N Ě V E D E N É H O M Í S T N Í H O R O Z V O J E M A S Z N O J E M S K É V I N A Ř S T V Í, Z. S. P R O P R O G R A M O V É O B D O B Í 2 0 1 4 2020 PŘÍLOHA: ANALÝZA RIZIK Více Outcome mapping evaluation - nová možnost pro ČR? Vladimír Sodomka
Outcome mapping evaluation - nová možnost pro ČR? Vladimír Sodomka 2014 1 Obsah prezentace Představení metody Oucome Mapping Evaluation (OME) relativně nová metoda v ČR alternativa ke konvenčním lineárním Více METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky
METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje Více Podmínky pro naplňování principů 3E při přípravě a zadávání veřejných zakázek v ČR
Nová etapa v zadávání veřejných zakázek revoluce v roce 2016, aneb taky co nového v elektronizaci přezkumu a auditu Podmínky pro naplňování principů 3E při přípravě a zadávání veřejných zakázek v ČR Martin Více Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory Identifikace výzvy Prioritní osa Oblast Více Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI
Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti Více Zkušenosti s využitím databáze evaluačních doporučení VPŘED. Jan Blahůšek MPSV
Zkušenosti s využitím databáze evaluačních doporučení VPŘED Jan Blahůšek MPSV Obsah presentace Databáze VPŘED VPŘED jako manažerský nástroj Silné a slabé stránky VPŘED VPŘED jako meta-evaluační nástroj Více PODNĚTY PRO REVIZI STANDARDŮ KVALITY V EVROPSKÉM RÁMCI PRO KVALITU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
PODNĚTY PRO REVIZI STANDARDŮ KVALITY V EVROPSKÉM RÁMCI PRO KVALITU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB David Kocman, 2012 Úvod Evropský rámec pro kvalitu sociálních služeb (EU rámec) byl schválen v roce 2010 Sociálním výborem Více Strategie migrační politiky České republiky
Strategie migrační politiky České republiky ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Předkládané zásady migrační politiky formulují priority České republiky v Více Místní akční plán Frýdek-Místek
Místní akční plán Frýdek-Místek Společné jednání zástupců obcí, DSO a MAS Třanovice, 14. 1. 2016 Program jednání 1) Přivítání 2) Projednání podání projektové žádosti na tvorbu MAP a. Místní akční plán Více ODPOVĚDI KOMISE NA ZVLÁŠTNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA
EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.2.2015 COM(2015) 77 final ODPOVĚDI KOMISE NA ZVLÁŠTNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA VNITROZEMSKÁ VODNÍ DOPRAVA V EVROPĚ: OD ROKU 2001 SE VÝZNAMNĚ NEZVÝŠIL PODÍL TOHOTO Více Role zákona č. 219/ 2000 Sb. o majetku ČR a zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v procesu zadávání veřejných zakázek
Role zákona č. 219/ 2000 Sb. o majetku ČR a zákona č. 218/2000 Sb. o Příloha č. A2 Dokumentu Jak zohledňovat principy 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost) v postupech Vydal: Ministerstvo pro místní Více Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči
Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Michaela Pomališová http://www.timur.cz Více Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015
Správa Krkonošského národního parku Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015 říjen 2015 Stránka 1 z 6 Obsah: Úvod... 3 1. Vytváření Více Zásady institucionálního hodnocení VaV připravovaného v rámci Ipn Metodika (Efektivní systém hodnocení a financování VaVaI)
Zásady institucionálního hodnocení VaV připravovaného v rámci Ipn Metodika (Efektivní systém hodnocení a financování VaVaI) Daniel Münich garant klíčové aktivity #2 KRE 2012, Národní technická knihovna, Více Kariéra projektového manažera začíná u nás!
CHECK-LIST Auditovaná fáze projektu: Auditor: Název projektu: Zpracoval: Datum: Navrhování projektu Návod na vyplnění: Při vyplňování Check-listu posuzujte skutečný obsah auditované dokumentace, vhodně Více Vzor pro provádění národních standardů kvality
Vzor pro provádění národních standardů kvality Úvod Pro některé poskytovatele ústavních služeb je provádění národních standardů obtížné. Je to zčásti důsledkem toho, že standardy nemají v současné době Více Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014
Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014 září 2014 Obsah: Úvod... 2 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 2 2. Transparentnost... Více POSTAVENÍ A ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ V DÍLČÍ STUDIE II. - ANALÝZA DAT ZA ZAMĚSTNANCE STUDIE SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Č. 28
STUDIE Č. 28 POSTAVENÍ A ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH DÍLČÍ STUDIE II. - ANALÝZA DAT ZA ZAMĚSTNANCE Vytvořeno pro: Projekt reg. č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního Více Zpráva o výsledcích výzkumu postojů rodičů žáků 5. ročníku k otázkám spravedlivého přístupu ke vzdělávání a překonávání školního neúspěchu
Zpráva o výsledcích výzkumu postojů rodičů žáků 5. ročníku k otázkám spravedlivého přístupu ke vzdělávání a překonávání školního neúspěchu Technická zpráva z šetření Překonávání školního neúspěchu v České Více 2017 © DocPlayer.cz Ochrana osobních údajů | Podmínky obsluhování | Kontaktní formulář