Source: https://www.slideshare.net/Consultora_KECSAC/modulo-iv-recepcin-elaboracin-de-la-liquidacin-de-obra-y-arbitraje
Timestamp: 2019-11-15 10:50:26
Document Index: 391845467

Matched Legal Cases: ['artículo 211', 'artículo 1', 'Artículo 1', 'artículo 52', 'artículo 52', 'artículo 52', 'artículo 52', 'artículo 221']

Modulo III Adicionales y Elaboracio... by KAIZEN ENGINEERIN... 100733 views
Liquidacion de obras osce (1) by Menfis Obellid 15103 views
Modulo I: Administración en Residen... by KAIZEN ENGINEERIN... 60696 views
Valorización y liquidación DE OBRAS by ECONSGEM 2310 views
Modulo vi supervisión, control y ... by KAIZEN ENGINEERIN... 10018 views
Modulo II La ley de contrataciones ... by KAIZEN ENGINEERIN... 24093 views
Dilmer Henilzen Tafur Silva at Obsequiando Sonrisas
Buenas tardes, es una buena información si seria tan amable de enviarme al correo: dilmertafur92@gmail.com . Muchas Gracias
DANIEL020486
BUENA INFORMACIÓN, LE AGRADECERÍA LA INFORMACIÓN AL CORREO dantedic@hotmail.com
James Johan Chong Tangoa , Ingeniero de proyecto en CHONG TANGOA JAMES JOHAN at CHONG TANGOA JAMES JOHAN
BUENA INFORMACIÓN. LE AGRADECERÍA ME PUDIERA PROPORCIONAR ESTA INFORMACIÓN AL CORREO jjchongt@hotmail.com
dilmerx
loza_8_tlv@hotmail.com
por favor envieme la informacion esta entendible
CesarChapoan2
manuel ponce , -- at PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU
Ronald Briceño Monzon at No Trabajo! (:
1. COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚCONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH - CHIMBOTE MODULO IV: RECEPCIÓN, LIQUIDACIÓN DE OBRA Y ARBITRAJE TEMA 01: RECEPCION DE OBRA  Por Contrata  Administración Directa SETIEMBRE 2012 Ing. CIP Felipe Villavicencio González
2. COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚCONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH - CHIMBOTE POR CONTRATA Ing. CIP Felipe Villavicencio González
3. COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚCONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH - CHIMBOTE  El Residente anota en el CO el termino de obra y solicita la Recepción.  El Insp / Superv informará a Entidad dentro de los 5 días posteriores, ratificando o no lo indicado por Residente.  En el caso que el Insp/ Superv indique que no ha concluido la obra, no se da inicio a la Recepción de obra.  La Entidad tiene 7 días para designar Comité de Recepción  Integrara el comité al menos un representante de la Entidad (ingeniero o arquitecto) y el supervisor o inspector Art. 210 ° RLCE Ing. CIP Felipe Villavicencio González
4. COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚCONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH - CHIMBOTE  Inicio de Acto : 20 días siguientes de nombramiento de Comité de Recepción Acto:  Verificación de lo señalado en planos y especificaciones técnicas  Efectuar pruebas necesarias de las instalaciones y equipos  De no existir observaciones, se procede a recepcionar la obra, suscribiéndose el Acta por miembros del Comité de Recepción y el Contratista. Art. 210 ° RLCE Ing. CIP Felipe Villavicencio González
5. COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚCONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH - CHIMBOTE COMITE y CTTA Culminada ENTIDAD Verifica Planos la obra SUPERVISOR y E.T. verifica e Designa informa la comite 20d 7d 5d RESIDENTE RECIBE Anota En C.O Y LA OBRA Solicita Recepción ACTA Ing. CIP Felipe Villavicencio González
6. COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚCONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH - CHIMBOTE 1. Constar en Acta o Pliego de Observaciones 2. No se recepcionará la obra. 3. Plazo: 1/10 plazo vigente + 5 dc 4. No se aplicara penalidad ni pago alguno al Contratista por ejecución de levantamiento de observaciones. 5. Subsanada: solicitar Recepción de Obra en CO. 6. Insp / Superv verificará y comunicara a Entidad en 3 dc siguientes 7. Comité y contratista: dentro 7 siguientes verificaran solo el levantamiento de observaciones. 8. No procede formular nuevas observaciones. 9. Subsanada Observación: Suscribir el Acta de Recepción de Obra. Art. 210 ° RLCE Ing. CIP Felipe Villavicencio González
7. COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚCONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH - CHIMBOTE Ing. CIP Felipe Villavicencio González
8. COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚCONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH - CHIMBOTE Si Contratista no inicia el levantamiento de observaciones, vencido el 50 % del plazo, salvo motivos justificados:  La Entidad dará por vencido el plazo.  La Entidad podrá Resolver el Contrato o Intervenir Económicamente la Obra.  La Entidad subsanará observaciones con cargo a las Valorizaciones pendientes de pago o al Art. 206 del Reglamento. Art. 210 ° RLCE Ing. CIP Felipe Villavicencio González
9. COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚCONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH - CHIMBOTE  Todo retraso que supere el plazo será penalizado hasta el tope establecido, constituyendo causal de Resolución de Contrato por incumplimiento  Puede haber recepción parcial, si está previsto expresamente en: - Las bases, o - El contrato, o - En acuerdos de las partes  Retraso sin responsabilidad del Contratista, este plazo de demora se adicionará al plazo contractual y se reconocerá GG debidamente acreditados durante la demora Art. 210 ° RLCE Ing. CIP Felipe Villavicencio González
10. COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚCONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH - CHIMBOTE  De no estar de acuerdo con Observaciones o levantamiento de Observaciones se indicará en el Acta.  Comité de Recepción comunicará en máx. 5 dc la discrepancia a la Entidad.  La Entidad debe pronunciarse en 5 dc.  De no hacerlo o estar disconforme el Contratista podrá iniciar el proceso de solución de controversias.  Si persiste las discrepancias por las observaciones o en el Acto de Recepción, se somete a Conciliación y/o Arbitraje : 15 dc siguientes Art. 210 ° RLCE Ing. CIP Felipe Villavicencio González
11. COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚCONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH - CHIMBOTE  De encontrarse vicios ocultos o defectos, posteriores al Acta de Observaciones o de Recepción, el Comité debe:  Suscribir el Acta de Recepción de obra  Informar los vicios o defectos ocultos a la entidad  La entidad deberá solicitar por escrito al contratista, la subsanación de los vicios o defectos ocultos Responsabilidad del Contratista ( Art. 50° de la LCE) El contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos, el plazo de responsabilidad no sera inferior a 07 años, contado desde la conformidad (recepción total o parcial) las bases deben establecer el plazo máximo de responsabilidad Art. 210 ° RLCE Ing. CIP Felipe Villavicencio González
12. COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚCONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH - CHIMBOTE ETAPA DE CONSTRUCCIÓN ETAPA DE OPERACIÓN RECEPCIÓN DE OBRA Ing. CIP Felipe Villavicencio González
13. COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚCONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH - CHIMBOTE Art. 1504° : Vicios Concebibles por el Adquiriente No se consideran vicios ocultos los que el adquiriente pueda conocer actuando con la DILIGENCIA exigible de acuerdo con su aptitud personal y con las circunstancias Art. 1782° : Responsabilidad por Diversidad y Vicios Ocultos de la Obra La recepción de la obra, sin reserva al comitente, descarga de responsabilidad al contratista por las diversidades y los VICIOS EXTERIORES de ésta. VICIOS OCULTOS Lo constituyen la deficiencias , errores u omisiones no visibles al momento d la recepción de la obra, no obstante el adquiriente actuó con la diligencia exigible. Ing. CIP Felipe Villavicencio González
14. COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚCONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH - CHIMBOTE  El Contratista deberá presentar previamente a la Supervisión los planos de replanteo y los metrados ejecutados y este lo presentará al Comité de Recepción.  El Comité de Recepción de Obra deberá verificar los planos contractuales y los de replanteo y solicitar las autorizaciones de las modificaciones ejecutadas en obra.  En el acto de recepción de obra deben participar los nombrados, y los posibles invitados solo como tal, sin derecho de voz y voto ante la otra parte. Ing. CIP Felipe Villavicencio González
15. COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚCONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH - CHIMBOTE  Si la obra no se encuentra conforme se firmara un Acta de Constatación donde se señale las observaciones, las mismas que deben fundamentarse por quién las hizo.  Las observaciones se hacen una sola vez y en el primer acto, posteriormente se puede observar por lo mismo que se observó.  La Entidad debe tomar las providencias para hacerse cargo de la obra luego de recepcionada, por cuanto el Contratista debe retirar todo su personal concluido el acto. Ing. CIP Felipe Villavicencio González
16. COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚCONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH - CHIMBOTE 1. Observaciones nuevas y reiterativas. 2. Desacuerdo con las observaciones. 3. Vicios Ocultos 4. Demora en Recepción de Obra 5. Discrepancias Ing. CIP Felipe Villavicencio González
17. COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚCONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH - CHIMBOTE ADMINISTRACION DIRECTA Ing. CIP Felipe Villavicencio González
18. COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚCONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH - CHIMBOTE MARCO LEGAL  Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG (18/Jul./88).  Ley N° 29812, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. (09/Dic./2012).  Leyes Anuales de Presupuesto del Sector Público.  Directivas anuales de ejecución presupuestaria.  Ley N° 1017 Ley de Contrataciones y del Estado y modificatorias  Ley N° 27444 Ley de Procedimientos Administrativos General.  Ley N° 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus modificaciones.
19. COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚCONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH - CHIMBOTE RECEPCION DE OBRA ADMINISTRACIÓN DIRECTA • El Ingeniero Residente de la Obra remitirá a su superior inmediato, el Jefe de la Unidad Ejecutora, la Documentación Técnica Administrativa - Financiera del Proyecto de Inversión ejecutado, teniendo un plazo que no excederá de cinco (5) días hábiles de culminada la meta, paralizada la ejecución por falta o termino de Presupuesto o por finalización del ejercicio Presupuestal lo que ocurra primero. Ing. CIP Felipe Villavicencio González
20. COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚCONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH - CHIMBOTE RECEPCION DE OBRA ADMINISTRACIÓN DIRECTA • El Jefe de la Unidad Ejecutora, previa revisión y conformidad del Informe del Ingeniero Residente remitirá su informe a la Gerencia de Infraestructura y/o quien haga sus veces, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, indicando que los trabajos ejecutados se encuentran en condiciones de ser recepcionados y solicitando disponer el apersonamiento de la Comisión de Recepción o Verificación Ing. CIP Felipe Villavicencio González
21. COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚCONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH - CHIMBOTE RECEPCION DE OBRA ADMINISTRACIÓN DIRECTA La Gerencia de Infraestructura o quien haga sus veces emitirá su Informe con la documentación Técnica- Administración- Financiera a la Gerencia de Supervisión y Liquidación o dependencia responsable. El Gerente de Supervisión y Liquidación, evaluará el Informe y designará la Comisión de Recepción de los Trabajos, que deberá estar integrada como mínimo por dos miembros: • Un Ingeniero CIP o Arquitecto CAP (según el tipo de Obra), que no haya participado en la ejecución, ni en la supervisión, quien presidirá la comisión. • Un Contador Público o Colegiado Ing. CIP Felipe Villavicencio González
22. COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚCONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH - CHIMBOTE RECEPCION DE OBRA ADMINISTRACIÓN DIRECTA El Gerente de Supervisión y Liquidación remitirá la documentación alcanzada por el órgano ejecutor, debiendo la Comisión de Recepción a efectuar la Recepción en un plazo máximo de diez (10) días hábiles. EL Ingeniero Residente y los responsables de Supervisión, actuaran como asesores de la Comisión de Recepción. Ing. CIP Felipe Villavicencio González
23. COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚCONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH - CHIMBOTE RECEPCION DE OBRA ADMINISTRACIÓN DIRECTA La Comisión de Recepción procederá a efectuar la verificación y evaluación física de lo ejecutado, comprobando que la misma está conforme con los planos especificaciones y demás requisitos establecidos en el Expediente Técnico y levantará el Acta de Terminación o Recepción, según corresponda es decir si lo ejecutado tiene la característica de concluido o apto para su puesta en servicio. Ing. CIP Felipe Villavicencio González
24. COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚCONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH - CHIMBOTE RECEPCION DE OBRA ADMINISTRACIÓN DIRECTA El Gerente de Supervisión y Liquidación debiendo el último de los nombrados, al término de la verificación física de lo ejecutado, visar el Informe de corte o Informe final en señal de conformidad presentado por el Jefe de la Unidad Ejecutora. Ing. CIP Felipe Villavicencio González
25. COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚCONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH - CHIMBOTE RECEPCION DE OBRA ADMINISTRACIÓN DIRECTA Si la Comisión de Recepción encuentra que los trabajos no han sido ejecutados de conformidad con lo establecido en documentos técnicos o que existan defectos sustanciales no emitirá el Acta de Terminación procediendo a emitir el Pliego de Observaciones el mismo que lo remitirá al Gerente de Supervisión y Liquidación y éste a su vez a la Unidad Ejecutora, a fin de que el Ingeniero responsable levante las observaciones en un plazo máximo de 1/10 del plazo de ejecución de la obra original el que se contabilizara a partir de la recepción del Pliego de Observaciones, en tanto el Expediente Técnico-Administrativo- Financiero se quedará en poder de la Comisión de Recepción. Ing. CIP Felipe Villavicencio González
26. COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚCONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH - CHIMBOTE RECEPCION DE OBRA ADMINISTRACIÓN DIRECTA Al termino del levantamiento de las observaciones el órgano ejecutor comunicará este hecho a la comisión de recepción quien verificara, en 3 días hábiles, y emitirá el Acta de Terminación Recepción o Verificación, distribuyendo copia de la misma a: • Una copia a la Gerencia de Infraestructura. • Una copia a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación • Dos copias a la Oficina Ejecutora y el Original más de dos copias quedarán anexadas al Expediente Técnico- Administrativo-Financiero de Liquidación Ing. CIP Felipe Villavicencio González
27. COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚCONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH - CHIMBOTE RECEPCION DE OBRA ADMINISTRACIÓN DIRECTA • La Comisión de Recepción procederá a devolver el Expediente Técnico-Administrativo-Financiero al Gerente de Supervisión y Liquidación, adjunto al Informe de Recepción que tiene que presentar al Gerente de Supervisión y Liquidación. Ing. CIP Felipe Villavicencio González
28. COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚCONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH - CHIMBOTE TEMA 02: LIQUIDACIÓN DE OBRA Ing. CIP Felipe Villavicencio González
29. COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚCONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH - CHIMBOTE La liquidación final de obra es un proceso TÉCNICO - LEGAL- ADMINISTRATIVO para determinar el costo real y total de una obra Ing. CIP Felipe Villavicencio González
30. COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚCONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH - CHIMBOTE Las normas vigentes no definen que es una liquidación Final de Obra. En este marco podemos definir a la a Liquidación Final de Obra como un proceso de Cálculo Técnico , bajo las condiciones normativas y contractuales aplicables al contrato, que tiene por finalidad determinar principalmente lo siguiente: 1. El costo total de la Obra Pública. 2. El saldo Económico que puede ser a favor o en contra, sea del contratista o sea de la entidad la Liquidación esta definida como la diferencia entre el monto Final del Contrato (Preparado por el liquidador) y los montos a cuenta recibidos por el contratista (Del estado Económico Financiero preparado por la entidad) durante la ejecución de la obra Ing. CIP Felipe Villavicencio González
31. COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚCONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH - CHIMBOTE 1. El liquidador debe conocer sobre normas aplicables a obras públicas. 2. Contar con documentos técnico - legales – administrativos completos: Contrato, Bases, expediente Técnico, Absolución de consultas de la licitación, valorizaciones, resoluciones de adicionales, resoluciones de ampliaciones de plazo, cuaderno de obra, índices unificados, calendarios, etc. Ing. CIP Felipe Villavicencio González
32. COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚCONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH - CHIMBOTE 3. Contar con estado económico financiero de la obra - Solicitarlo a la Oficina de Administración de la Entidad, en la cual están registrados todos los pagos efectuados, con copias de los comprobantes de pago: por Adelantos, valorizaciones, adicionales, intereses, etc. 4. Tener conocimiento de los procedimientos técnicos Reformular y evaluar: valorizaciones, amortizaciones, deducciones de reajustes, calendarios, comparación de reintegros, cálculo de intereses, etc. Ing. CIP Felipe Villavicencio González
33. COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚCONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH - CHIMBOTE Obras por Contrata, distinguimos dos tipos de Liquidaciones:  Liquidación de Cuentas. Cuando se trata de una obra que no se concluye por Resolución del Contrato.  Liquidación Final. Cuando se trata de una obra concluida, sea en su plazo o fuera de él. Art. 211° RLCE Ing. CIP Felipe Villavicencio González
34. COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚCONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH - CHIMBOTE Obras por Administración Directa O Ejecución Presupuestaria Directa; Según Resolución de Contraloría N° 195-88-CG establece: a) Liquidación Técnica b) Liquidación Financiera. Art. 211° RLCE Ing. CIP Felipe Villavicencio González
35. COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚCONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH - CHIMBOTE POR CONTRATA Ing. CIP Felipe Villavicencio González
36. COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚCONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH - CHIMBOTE El D.S.No 184-2008-EF, artículo 211o, señala que dentro de un plazo de (60) días (calendario) o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo de ejecución de la obra, el que sea mayor, contados desde el día siguiente de la Recepción de la Obra. El Contratista debe presentar su Liquidación con la documentación y cálculos detallados. Además entregará los Planos de Post Construcción, Declaratoria de Fábrica o la memoria Descriptiva Valorizada según sea el caso. Ing. CIP Felipe Villavicencio González
37. COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚCONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH - CHIMBOTE  Plazo de Presentación del Contratista: 60 dc o 1/10 del plazo vigente de ejecución de obra, el mayor, desde día siguiente de la Recepción de obra  Plazo Pronunciamiento de Entidad: 60dc observándolo ó elaborando otra, notificándola  Plazo de Pronunciamiento Contratista: 15 d.c. siguientes.  Observada la Liquidación: 15 dc para pronunciarse sobre observación Art. 211° RLCE Ing. CIP Felipe Villavicencio González
38. COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚCONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH - CHIMBOTE  Cuando una de las partes no observa la Liquidación presentada por la otra.  Cuando una de las partes no observa las observaciones hecha por la otra parte a la liquidación presentada.  Cuando la parte que recibe la última observación no lleve a Solución de Controversia la Liquidación o la observación. Art. 211° RLCE Ing. CIP Felipe Villavicencio González
39. COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚCONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH - CHIMBOTE  Si la parte cuya liquidación es observada, se pronuncia mostrando desacuerdo dentro de los 15 dh siguientes solicitar sometimiento la controversia a conciliación o arbitraje.  No se procederá a la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver. Art. 211° RLCE Ing. CIP Felipe Villavicencio González
40. COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚCONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH - CHIMBOTE  Luego de haber quedado consentida la liquidación y efectuado el pago que corresponda, culmina definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo.  Las discrepancias en relación a defectos o vicios ocultos, deberán ser sometidas a conciliación y/o arbitraje . En dicho caso el plazo de caducidad se computará a partir de la recepción de la obra por la Entidad hasta quince (15) días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad del contratista previsto en el contrato. Art. 212° D.S. Nº 138-2012-EF Ing. CIP Felipe Villavicencio González
41. COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚCONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH - CHIMBOTE  Las controversias en relación a los pagos que la Entidad debe efectuar al contratista podrán ser sometidas a conciliación y/o arbitraje dentro del plazo de quince (15) días hábiles siguiente de vencido el plazo para hacer efectivo el pago de acuerdo a lo previsto en el contrato. Culminado el Contrato, se cierra el Expediente de Contratación Art. 212° D.S. Nº 138-2012-EF Ing. CIP Felipe Villavicencio González
42. COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚCONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH - CHIMBOTE 60d 60d 15d 15d 15d Ing. CIP Felipe Villavicencio G.
43. COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚCONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH - CHIMBOTE  Presentación de Planos post- construcción, minuta de declaratoria de fábrica o memoria descriptiva valorizada, según sea el caso, Condición para el pago.  Declaratoria de Fábrica conforme a Ley, la escritura pública es opcional. Art. 213° RLCE Ing. CIP Felipe Villavicencio González
44. COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚCONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH - CHIMBOTE ADMINISTRACION DIRECTA Ing. CIP Felipe Villavicencio González
45. COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚCONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH - CHIMBOTE NORMAS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.  Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG (18/Jul./88).  Ley No 29812, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal. 2012  Directivas anuales de ejecución presupuestaria.  Ley N° 1017 Ley de Contrataciones y del Estado y modificatorias  Ley N° 27444 Ley de Procedimientos Administrativos General.  Ley N° 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus modificaciones.  Decreto Supremo Nº 157-2002-EF, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.  Directiva Nº 002-2005-EF/68.01, Procedimiento simplificado aplicable a los Proyectos de Inversión Pública que apruebe la Comisión Multisectorial de Prevención y atención de desastres.  Resolución de Contraloría General Nº 320-2008-CG. (03/11/2006) Normas de Control Interno.  Resolución de Contraloría General Nº 458-2008-CG. (30/10/2008) Guía para la implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado.  Directivas internas aprobadas para ejecutar eficientemente las obras. Ing. CIP Felipe Villavicencio González
46. COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚCONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH - CHIMBOTE Según Resolución de Contraloría N° 195-88-CG Esta resolución posee sólo dos artículos, siendo el segundo únicamente para derogar normas anteriores. El artículo 1º de la Resolución señalada indica: "Artículo 1º.- APROBAR las siguientes normas que regulan la ejecución de Obras Públicas por Administración Directa. Ing. CIP Felipe Villavicencio González
47. COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚCONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH - CHIMBOTE Según Resolución de Contraloría N° 195-88-CG  Las Entidades que programen la ejecución de obras bajo esta modalidad, deben contar con la asignación presupuestal correspondiente, el personal técnico administrativo y los equipos necesarios.  Los Convenios que celebren las Entidades para encargar la ejecución de Obras por Administración Directa, deben precisar la capacidad operativa que dispone la Entidad Ejecutora a fin de asegurar el cumplimiento de las metas previstas.  Es requisito indispensable para la ejecución de estas obras, contar con el Expediente Técnico aprobado por el nivel competente, el mismo que comprenderá básicamente lo siguiente: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos, metrados, presupuesto base con su análisis de costos y cronograma de adquisición de materiales y de ejecución de obra. Ing. CIP Felipe Villavicencio González
48. COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚCONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH - CHIMBOTE Según Resolución de Contraloría N° 195-88-CG  En los casos que existan normas especificas referidas a la obra, se recabará el pronunciamiento del sector y/o Entidad que corresponda.  La Entidad debe demostrar que el costo total de la obra a ejecutarse por administración directa resulte igual o menos al presupuesto base deducida la utilidad, situación que deberá reflejarse en la liquidación de la obra.  En la etapa de construcción, la Entidad dispondrá de un "Cuaderno de Obra" debidamente foliado y legalizado en el que se anotará la fecha de inicio y término de los trabajos, las modificaciones autorizadas los avances mensuales, los controles diarios de ingreso y salida de materiales y personal, las horas de trabajo de los equipos, así como los problemas que viene afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de la supervisión de la obra. Ing. CIP Felipe Villavicencio González
49. COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚCONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH - CHIMBOTE Según Resolución de Contraloría N° 195-88-CG  La Entidad contará con una "Unidad Orgánica" responsable de cautelar la Supervisión de las Obras Programadas.  La Entidad designará al Ingeniero Residente responsable de la ejecución de la obra, en aquellos casos cuyo costo total de la misma sea igual o mayor al monto previsto en la Ley Anual de Presupuesto para la contratación mediante Concurso Público de Precios; o al Ingeniero Inspector, cuando se trate de obras cuyo costo total sea inferior a lo señalado precedentemente.  El Ingeniero Residente y/o Inspector presentará mensualmente un informe detallado al nivel correspondiente sobre el avance físico valorizado de la obra, precisando los aspectos limitantes y las recomendaciones para superarlos, debiendo la Entidad disponer las medidas respectivas.  Durante la ejecución de las obras se realizarán las pruebas de control de calidad de los trabajos, materiales, así como el funcionamiento de las instalaciones, conforme a las Especificaciones Técnicas correspondientes. Ing. CIP Felipe Villavicencio González
50. COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚCONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH - CHIMBOTE Según Resolución de Contraloría N° 195-88-CG  Los egresos que se efectúen en estas referida acta. La misma Comisión obras deben ser concordantes con el revisará la Memoria Descriptiva Presupuesto Analítico aprobado por elaborada por el Ingeniero Residente la Entidad de acuerdo a la y/o Inspector de la Obra, que servirá normatividad vigente, anotándose los de Bases para la tramitación de la gastos de jornales, materiales, Declaratoria de Fábrica por parte de equipos y otros, en Registros la Entidad, de ser el caso. Auxiliares por cada obra que comprenda el proyecto.  Posteriormente a la liquidación se procederá a la entrega de la obra a la  Concluida la obra, la Entidad Entidad respectiva o Unidad Orgánica designará una comisión para que especializada la cual se encargará de formule el Acta de Recepción de los su operación y mantenimiento, trabajos y se encargue de la asegurando el adecuado liquidación técnica y financiera, en funcionamiento de las instalaciones un plazo de 30 días de suscrita le Ing. CIP Felipe Villavicencio González
51. COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚCONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH - CHIMBOTE ALCANCES  Suscrita el Acta de Recepción y tramitada  La liquidación puede ser total (si el trabajo esta, la Comisión de Recepción procederá a realizado quedó apto para su puesta en efectuar la Liquidación Técnica- Financiera en servicio y transferencia correspondiente) o un plazo máximo de 30 días hábiles, contados parcial (si el trabajo realizado no quedó apto a partir de la firma del acta. para su puesta en servició). Efectuándose este ultimo solo para rebaja contable.  El proceso de Liquidación Técnica Financiera consiste en analizar y confrontar  En esta fase la Comisión revisará el Proyecto técnicamente lo verificado físicamente en la de memoria Descriptiva Valorizada o Obra con el resultado de la información Declaratoria de Fábrica presentada el mismo financiera obtenida del Órgano de que servirá de base para la tramitación de la Administración (Estado Económico inscripción de la propiedad en los Registros Financiero) sobre el detalle de los gastos que Públicos por parte del sector entidad u demando la ejecución obteniéndose el costo organismo receptor. real de lo ejecutado evaluándose el proceso constructivo y el manejo real de lo ejecutado evaluándose el proceso constructivo y el manejo presupuestal los que deben ser concordantes. Ing. CIP Felipe Villavicencio González
52. COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚCONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH - CHIMBOTE INFORME DE LIQUIDACIÓN El informe de liquidación comprenderá aspectos técnicos y financieros, su contenido referencial puntos a criterio de la comisión siempre orientado al logro de una correcta y efectiva liquidación. El contenido es como sigue: Se consignará datos de identificación de la Obra. Ubicación, periodo de liquidación, presupuesto asignado, servidores responsables de la ejecución y Datos Generales supervisión, número de resolución de designación de responsabilidades, plazo de ejecución, fecha de inicio y termino de los trabajos, etc. Base Legal Se consignará los principales dispositivos legales que norma el proceso eso de liquidación Comprenderá la reseña histórica de los periodos de ejecución presupuestal de la Obra detallando meta programada y ejecutada, presupuesto programado y Antecedentes ejecutado modalidad de ejecución de cada ejercicio y otros que se considere pertinente. En el caso que comprenda un solo periodo de ejecución, se consignaran detalles de la justificación de su inclusión en el Programa de Inversiones, según se indica en el Expediente Técnico Ing. CIP Felipe Villavicencio González
53. COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚCONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH - CHIMBOTE Se detallará la meta y presupuesto inicial del periodo que se liquida, de darse variaciones se consignará su detalle y su resolución de Meta Programada y aprobación. También debe indicarse el número de la resolución de grado de cumplimiento aprobación del expediente Técnico inicial y de las Obras adicionales de darse el caso, así como el grado de cumplimiento en porcentajes (%) de la meta programada inicial y de los adicionales. 1. Situación Física Se mencionará los documentos que se evalúan y relacionan. Se detallará el avance físico logrado a nivel de partidas y Sub-partidas De Aprobarse obras adicionales, reducciones o modificaciones de metas debe especificarse por separado. Liquidación Técnica Estará comprendido por 2. Inventario de materiales cinco (5) partes: Se precisará los saldos de materiales valorizados que quedaron o que debieron quedar, al término de la ejecución de la meta programada. Ing. CIP Villavicencio González
54. COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚCONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH - CHIMBOTE 3. Evaluación Técnica Contenido de la siguiente información:  Relación de documentos con que se ha contado para efectuar la liquidación.  Cumplimiento de la realización de diseños, ensayos, prueba de funcionamiento, etc. Tendientes a garantizar el cumplimiento y la correcta ejecución de la meta programada. Cumplimiento de apertura y buen llevado de la documentación Técnico- Administrativa por parte del ingeniero responsable de la ejecución (Cuaderno de Obra, libreta de trabajo, etc.) necesarios, para el control posterior al termino de la obra. Liquidación Técnica  Otros puntos que el ingeniero liquidador considere pertinente mencionar. Estará comprendido por cinco (5) partes: 4. Conclusiones En este punto deberá especificarse prioritariamente lo siguiente:  El grado de Avance Físico alcanzado en relación a la meta final programada y si la ejecución se ha efectuado en concordancia con lo dispuesto en el Expediente Técnico.  Periodo que comprende la liquidación que se efectúa especificando si es total o parcial.  Si la oficina ejecutora ha aperturado y archivado adecuadamente los documentos Técnico- Administrativos necesarios, así como efectuado los diseños de mezclas, ensayos, pruebas de funcionamiento de las instalaciones u otros análisis que fueran necesarios según la característica del trabajador a ejecutar.Ing. CIP Felipe Villavicencio González
55. COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚCONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH - CHIMBOTE 5.Recomendaciones: Se deberá especificar prioritariamente lo siguiente:  Según la característica, si la liquidación es total o parcial recomendar la transferencia de la Obra ejecutada, al sector, entidad u organismo correspondiente, eso en su defecto, Liquidación Técnica recomendar se remita copia de la presente al futuro organismo Estará comprendido por receptor para su conocimiento, debiendo archivarse todo el cinco (5) partes: legajo en la Secretaria General para su acumulación posterior con las obras liquidaciones al efectuarse la transferencia forma al sector que corresponde.  Otras que el ingeniero liquidador considere pertinente como medida correctiva para las deficiencias del a meta programada. Ing. CIP Felipe Villavicencio González
56. COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚCONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH - CHIMBOTE 1. Antecedentes Presupuestales: Deberá detallarse el presupuesto inicialmente programado, sus variaciones habidas durante el periodo presupuestal. Especificando la resolución que las autoriza, su fuente de financiamiento y el resumen programado a nivel de partidas genéricas. Liquidación Análisis: Financiera  Se realizara teniendo en cuenta la información recopilada de la Estará comprendido documentación contable original plasmada en el compromiso por : presupuestal y patrimonial.  Extraída la información sobre la Ejecución Presupuestal u Patrimonial, así como de su Registro en los Auxiliares correspondientes, se consolidará dicha información por correspondientes, se consolidará dicha información por materias especificas del gasto, “Acta de conciliación de la ejecución Presupuestal Financiera” el que deberá ser suscrita por la Oficina de Contabilidad y la Subgerencia de Supervisión y Liquidación, sirviendo éste de base para el desarrollo de la Liquidación Financiera. Ing. CIP Felipe Villavicencio González
57. COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚCONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH - CHIMBOTE  Para elaborar el Saldo de materiales en almacén se tendrá en cuenta la información que proporcionara el ingeniero responsable de la ejecución en el informe final ( informe de corte); en este cuadro se consignará los materiales que no han tenido salida de almacén, así como el saldo de materiales en cancha( saldo en obra al cumplir la meta), los cuales deberán ser reingresados al almacén mediante una nota de entrada a almacén en el caso de ser materiales nuevos, a fin de que sean rebajados del registro patrimonial, de tratarse de materiales usados serán reingresados al almacén mediante acta para que s sean contabilizados en cuentas de orden. Liquidación  Los casos no previstos en la presente directiva serán resueltos por la Gerencia de Financiera Infraestructura en Concordancia con las Normas Generales Vigentes. Estará comprendido Conclusiones por :  En este punto deberá especificarse prioritariamente lo siguiente:  El presupuesto final programando, el total asignado y el porcentaje que representa.  El monto Final que refleje la ejecución de la contabilidad patrimonial, comparándose con la ejecución presupuestal sustentando la diferencia en caso de darse.  Opinión si el porcentaje de gastos indirectos afectados esta dentro de lo autorizado por las normas. Ing. CIP Felipe Villavicencio González
58. COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚCONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH - CHIMBOTE Recomendaciones Prioritariamente deberá especificarse lo siguiente;  Que la Oficina de Administración efectúe, la baja contable de las Cuentas ( Sub- cuentas) que corresponderán especificando su destino, montos de cada una de ellas y de corresponder la transferencia del bien para que el sector que corresponda realice su incorporación física contable a su patrimonio se Liquidación indicará que la misma deberá comprender el monto de la revaluación, así Financiera como la depreciación y amortización acumulada. Estará comprendido por : En los supuestos que los gastos indirectos superen el porcentaje normal permisible, deberá recomendarse un control más responsable de parte de la Oficina de Administración. Culminado el Informe de Liquidación, este será remitido por la Comisión de Recepción al Gerente de Supervisión y Liquidación y éste a su vez previa revisión lo remitirá al Gerente de Infraestructura para su conformidad y trámite de aprobación resolutiva. Ing. CIP Felipe Villavicencio González
59. COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚCONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH - CHIMBOTE Recomendaciones La resolución elaborada tomando en cuenta la liquidación Técnico. Financiera, deberá consignar en su parte resolutiva lo siguiente: Liquidación  La aprobación de la Liquidación Técnica- Financiera. Financiera  La autorización de la baja contable y transferencia de la obra estudio o equipamiento al sector, entidad u organismo correspondiente (en el caso de estar concluida o apta para su puesta en servicio) o simplemente la Estará comprendido baja contable. por :  La transcripción de la resolución y la Liquidación al sector entidad u organismo que corresponde (rá) la recepción, para los fines consiguientes. Ing. CIP Felipe Villavicencio González
60. COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚCONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH - CHIMBOTE ANEXOS Y FORMATOS 01.- Informe de Conclusión y/o Paralización de obra 02.- Oficio de conclusión y/o Paralización de obra 03.-Informe final Informe de Corte) 04.- Acta de Recepción o Terminación ANEXOS 05.- Pliego de Observaciones 06.- Liquidación Técnica- Financiera 07.- Resolución Gerencial 08.- Definiciones y conceptos. 01.- Información Presupuestal y Financiera para Liquidación. 02.- Resumen de Ejecución Presupuestal. 03.- Saldo de Materiales en Almacén. FORMATOS 04.- Bienes en Transito 05.- Liquidación Financiera. 06.- Acta de Conciliación de la Ejecución Financiera. Con la información comprendida en los Formatos Nº 01, 02, 03 y 04 se realizará la liquidación financiera propiamente dicha. Ing. CIP Felipe Villavicencio González
61. Comparación entre Liquidación de Obra por Administración Directa con Liquidación de Obra por Contrata. Ing. CIP Felipe Villavicencio González
62. RESUMEN GENERAL LIQUIDACIÓN FINAL DE CONTRATO DE OBRA ( OBRA PRINCIPAL + ADICIONALES)
63. COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚCONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH - CHIMBOTE TEMA 03: CONCILIACIÓN Y/O ARBITRAJE Ing. CIP Felipe Villavicencio González
64. COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚCONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH - CHIMBOTE Conciliación Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144º, 170º, 175º,176º, 177º, 179º, 181º, 184º, 199º, 201º, 209º, 210°, 211º y 212º, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 52.2 del artículo 52º de la Ley, debiendo iniciarse este procedimiento ante un Centro de Conciliación Público o acreditado por el Ministerio de Justicia. Las actas de conciliación deberán ser remitidas al OSCE para su registro y publicación, dentro del plazo de diez (10) días hábiles de suscritas. Art. 214 D.S. Nº 138-2012-EF Ing. CIP Felipe Villavicencio González
65. COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚCONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH - CHIMBOTE Inicio del Arbitraje  Cualquiera de las partes tiene  De haberse pactado en el el derecho a iniciar el convenio arbitral la arbitraje administrativo realización de un arbitraje dentro del plazo de institucional, la parte caducidad previsto en los interesada debe recurrir a la artículos 144º, 170º, 175º, institución arbitral en 176º, 177º, 179º, 181º, 184º, aplicación del respectivo 199º, 201º, 209º, 210º, 211º reglamento arbitral y 212º; en concordancia con institucional. De haberse lo dispuesto en el numeral pactado arbitraje ad hoc, la 52. 2 del artículo 52º de la parte interesada procederá a Ley. remitir a la otra la solicitud de arbitraje a que se refiere este Reglamento. Art. 215° D.S. Nº 138-2012-EF Ing. CIP Felipe Villavicencio González
66. COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚCONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH - CHIMBOTE Inicio del Arbitraje  Si las partes optaron por el procedimiento de conciliación de manera previa al arbitraje, éste deberá iniciarse dentro de un plazo de caducidad de quince (15) días hábiles siguientes de emitida el Acta de no Acuerdo Total o Parcial.  Las controversias relativas al consentimiento de la liquidación final de los contratos de consultoría y ejecución de obras o respecto de la conformidad de la recepción en el caso de bienes y servicios, así como las referidas al incumplimiento de los pagos que resulten de las mismas, también serán resueltas mediante arbitraje. Art. 215° D.S. Nº 138-2012-EF Ing. CIP Felipe Villavicencio González
67. COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚCONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH - CHIMBOTE Inicio del Arbitraje  El arbitraje se desarrollará  De conformidad con lo de conformidad con la dispuesto por el numeral normativa de contrataciones 52.2 del artículo 52º de la del Estado, pudiendo el Ley, la parte que solicita la OSCE brindar servicios de conciliación y/o el arbitraje organización y debe poner su solicitud en administración en los conocimiento del OSCE arbitrajes administrativos dentro del plazo de quince que se encuentren bajo el (15) días hábiles de régimen de contratación formulada, salvo cuando se pública y de acuerdo a las trate de un arbitraje Directivas que apruebe el administrado por dicho OSCE para tal efecto. organismo o cuando éste designe a los árbitros. Art. 215° D.S. Nº 138-2012-EF Ing. CIP Felipe Villavicencio González
68. COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚCONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH - CHIMBOTE Convenio Arbitral  En el convenio arbitral las partes pueden encomendar la organización y administración del arbitraje a una institución arbitral, a cuyo efecto el correspondiente convenio arbitral tipo puede ser incorporado al contrato. El OSCE publicará en su portal institucional una relación de convenios arbitrales tipo aprobados periódicamente.  Si en el convenio arbitral incluido en el contrato, no se precisa que el arbitraje es institucional, la controversia se resolverá mediante un arbitraje ad hoc. El arbitraje ad hoc será regulado por las Directivas sobre la materia que para el efecto emita el OSCE. Art. 216 D.S. Nº 138-2012-EF Ing. CIP Felipe Villavicencio González
69. COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚCONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH - CHIMBOTE Convenio Arbitral  En el caso que el convenio arbitral establezca que el arbitraje es institucional, y no se haga referencia a una institución arbitral determinada, se aplicará lo dispuesto en el numeral 52.10 del artículo 52º de la Ley.  Si el contrato no incorpora un convenio arbitral, se considerará incorporado de pleno derecho el siguiente texto, que remite a un arbitraje institucional del Sistema Nacional de Arbitraje - OSCE, cuya cláusula tipo es: “Todos los conflictos que deriven de la ejecución e interpretación del presente contrato, incluidos los que se refieran a su nulidad e invalidez, serán resueltos de manera definitiva e inapelable mediante arbitraje de derecho, de conformidad con lo establecido en la normativa de contrataciones del Estado, bajo la organización y administración de los órganos del Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE y de acuerdo con su Reglamento.” Art. 216 D.S. Nº 138-2012-EF Ing. CIP Felipe Villavicencio González
70. COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚCONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH - CHIMBOTE Convenio Arbitral Cuando el convenio arbitral disponga que la organización y administración del arbitraje se encontrará a cargo del SNA-OSCE, se entenderá que las partes han aceptado sujetarse a las disposiciones de su Reglamento y a las decisiones de sus órganos. Asimismo, en caso el convenio arbitral señale que la organización y administración del arbitraje estará a cargo de cualquiera de los órganos funcionales del OSCE, se entenderá que dicho encargo le corresponde al SNA-OSCE. Art. 216 D.S. Nº 138-2012-EF Ing. CIP. Villavicencio González
71. COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚCONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH - CHIMBOTE Ing. CIP. Villavicencio González
72. COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚCONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH - CHIMBOTE Contratos Públicos  El arbitraje y la conciliación dentro de la normativa de contrataciones se desarrollan en armonía con el principio de transparencia.  El OSCE procederá con la publicación de actas de conciliación y de laudos arbitrales. Contratos Privados  En el caso del arbitraje y la conciliación en sede privada se prioriza el principio de confidencialidad.  La LGA no permiten la publicación de Actas de Conciliación o Laudos Arbitrales. Ing. CIP. Villavicencio González
73. COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚCONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH - CHIMBOTE  Las Controversias que surjan durante la etapa contractual se resolverán mediante conciliación y/o arbitraje, según el acuerdo de las partes (se incluyen como contratos las O/C, las O/S y los contratos complementarios). ♣ Conciliación: un conciliador asiste a las partes para que ellas mismas den solución a sus controversias. ♣ Arbitraje:Las partes acuerdan que un tercero (Tribunal Arbitral Unipersonal o Colegiado) resuelva las controversias que surjan durante la ejecución o intepretación del mismo. Ing. CIP. Villavicencio González
74. COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚCONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH - CHIMBOTE  Todas las controversias que surjan desde la suscripción del contrato, sobre su ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez, hasta antes de la culminación del mismo.  Inclusive:  Vicios Ocultos.  Consentimiento de Liquidación.  Incumplimiento de pagos resultantes de Liquidación o conformidad consentidas.  Plazos previstos en cada caso. Ing. CIP. Villavicencio González
75. DIPLOMADO EN RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚCONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH - CHIMBOTE Materias Conciliables o Arbitrables  Todas las que surjan entre partes: Ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del contrato, hasta antes de su culminación.  Plazo de caducidad: Dentro de la vigencia del contrato  Adicionales de obra. Ing. CIP. Villavicencio González
76. DIPLOMADO EN RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚCONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH - CHIMBOTE ¿Qué materias no son conciliables y/o arbitrables? LGA • Las que versan sobre el estado o capacidad civil de las personas • Las que interesan al orden público. • Las que versan sobre delitos o faltas (salvo la cuantía de la responsabilidad civil) • Las directamente concernientes a las atribuciones o funciones del imperio del Estado. LCE • El arbitraje no resulta aplicable a las controversias surgidas en la ejecución de adicionales de obra, metrados no previstos contractualmente y mayores prestaciones de supervisión, respecto de las cuales la Contraloría ejerce control previo. Ing. CIP. Villavicencio González
77. DIPLOMADO EN RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚCONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH - CHIMBOTE CONCILIACIÓN Ing. CIP. Villavicencio González
78. COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚCONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH - CHIMBOTE  Documento que expresa la manifestación de voluntad de las partes en la conciliación.  Cumpliendo con ciertas formalidades, bajo sanción de nulidad, descritas en el Art. 16 LCE. Ing. CIP. Villavicencio González
79. DIPLOMADO EN RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚCONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH - CHIMBOTE ¿Cómo concluye una conciliación? • Acuerdo total. Título de Ejecución  Acuerdo parcial.  No acuerdo. Resolución de  Inasistencia controversias no ◦ De una de las partes a resueltas, van a dos sesiones. ◦ Ambas partes a una Arbitraje sesíón Ing. CIP. Villavicencio González
80. DIPLOMADO EN RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚCONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH - CHIMBOTE ARBITRAJE Ing. CIP. Villavicencio González
81. COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚCONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH - CHIMBOTE  Plazos de caducidad LCAE: establece un plazo propio que concluye con el consentimiento de la liquidación del contrato (obras) o de la recepción y conformidad (bienes y servicios). Existen plazos especiales.(Plazos de caducidad 15 días hábiles Art. 144, 170, 175,177, 199, 201, 209, 210 y 211. Se ha previsto ahora que incumplimiento de pago en caso de liquidación o conformidad consentidas, así como vicios ocultos son arbitrables, incluso más allá del plazo de caducidad general. Ing. CIP. Villavicencio González
82. DIPLOMADO EN RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚCONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH - CHIMBOTE  Arbitraje institucional.  Arbitraje ad hoc. Tipos de Arbitraje  Siempre Arbitraje de Derecho (Árbitro Único y Presidente del Tribunal, deben ser necesariamente abogados).  Arbitraje de Conciencia. No aplicable en la normativa de contrataciones. Ing. CIP. Villavicencio González
83. DIPLOMADO EN RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚCONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH - CHIMBOTE Ad hoc.- Partes deciden someterse a administración por parte de propios árbitros. Si omisión: cláusula del Art. 216 del Reglamento, incorporándose bajo la competencia del Arbitraje Institucional SNA (Sistema Nacional de arbitraje) de la OSCE. Institucional.- Centro de Arbitraje (voluntario). Ing. CIP. Villavicencio González
84. COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚCONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH - CHIMBOTE Colegiado (3 Árbitros) Unipersonal  Cada parte designa un  De común acuerdo árbitro y éstos al Presidente. Si no hay acuerdo respecto el Tribunal Unipersonal o si no se designa algún Árbitro del Tribunal Colegiado, OSCE designa a solicitud de parte. IMPORTANTE: Las designaciones efectuada por el OSCE son definitivas e inimpugnables. Ing. CIP. Villavicencio González
85. DIPLOMADO EN RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚCONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH - CHIMBOTE  Ser abogado (unipersonal y Presidente de Tribunal Arbitral)  Especialización acreditada en Derecho Administrativo, arbitraje y contrataciones del Estado  No estar incurso en causales de impedimentos (artículo 221 del Reglamento) Ing. CIP. Villavicencio González
86. COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚCONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH - CHIMBOTE Deberes del Árbitro  Árbitro  Independencia  Por escrito.  Imparcialidad  No acepta  Deber de información  Se designa un nuevo arbitro  Se solicita la designación al CONSUCODE. Ing. CIP. Villavicencio González
87. DIPLOMADO EN RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚCONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH - CHIMBOTE  Pueden ser sancionados por el OSCE (Código de Ética y Reglamento) mediante: A) Amonestación escrita B) Suspensión temporal C) Inhabilitación permanente para ejercer el cargo del árbitro  Aplicable mecanismo de recusación arbitral como un remedio. Ing. CIP. Villavicencio González
88. COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚCONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH - CHIMBOTE  Los árbitros pueden ser recusados:  Cuando se encuentren impedidos. (Art. 225° RLCE)  Cuando no cumplan con las exigencias del convenio arbitral.  Cuando existan circunstancias que generen dudas justificadas respecto a su imparcialidad o independencia. Ing. CIP. Villavicencio González
89. COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚCONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH - CHIMBOTE Ing. CIP. Villavicencio González
90. COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚCONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH - CHIMBOTE  Demanda Arbitral  Contestación y Reconvención  Conciliación dentro del arbitraje  Desistimiento  Recurso de Reconsideración Ing. CIP. Villavicencio González
91. DIPLOMADO EN RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚCONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH - CHIMBOTE  Es definitivo e inapelable  Para cuestionarlo vía anulación, puede establecerse en convenio la constitución de carta fianza.  Impugnante debe comunicar al Tribunal Arbitral que interpuso anulación; sino se considerará consentido en sede arbitral.  Sentencias que resuelven anulaciones, serán remitidas al OSCE para su publicación dentro de los 10 días hábiles. Ing. CIP. Villavicencio González
92. COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚCONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH - CHIMBOTE  Es posible solicitar la anulación del Laudo por las causales establecidas en la Ley General de Arbitraje (Art. 73 LGA).  Para interponer recurso de anulación contra el laudo, podrá establecerse como requisito que la parte impugnante acredite la constitución de fianza bancaria en favor del vencedor. Laudo es la denominación de la resolución que dicta un árbitro y que sirve para dirimir un conflicto entre dos o más partes Ing. CIP. Villavicencio González
Modulo vi supervisión, control y evaluación de la calidad del concreto. par...