Source: http://docplayer.pl/2242415-Lwr-4101-003-00-2014-nr-ewid-161-2014-p-14-117-lwr-informacja-o-wynikach-kontroli-realizacja-banku-swiatowego-za-2013-r.html
Timestamp: 2017-01-19 01:20:27+00:00
Document Index: 66570499

Matched Legal Cases: ['art. 2', 'art. 5', 'art. 2', 'art. 5', 'art. 2', 'art. 2', 'art. 2', 'art. 2', 'art. 4', 'art. 18', 'ustawy 8', 'art. 108', 'art. 5', 'art. 2', 'art. 6', 'art. 134', 'art. 16', 'art. 6', 'art. 2', 'Art. 92', 'art. 6', 'art.9']

⭐LWR /2014 Nr ewid. 161/2014/P/14/117/LWR. Informacja o wynikach kontroli. Realizacja. Banku Światowego za 2013 r.
LWR /2014 Nr ewid. 161/2014/P/14/117/LWR. Informacja o wynikach kontroli. Realizacja. Banku Światowego za 2013 r.
Download "LWR-4101-003-00/2014 Nr ewid. 161/2014/P/14/117/LWR. Informacja o wynikach kontroli. Realizacja. Banku Światowego za 2013 r."
1 LWR /2014 Nr ewid. 161/2014/P/14/117/LWR Informacja o wynikach kontroli Realizacja Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry przy wykorzystaniu pożyczki Banku Światowego za 2013 r. MaRzec2 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i skuteczność w służbie publicznej dla Rzeczypospolitej Polskiej WIZJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest cieszący się powszechnym autorytetem najwyższy organ kontroli państwowej, którego raporty będą oczekiwanym i poszukiwanym źródłem informacji dla organów władzy i społeczeństwa Dyrektor Delegatury NIK we Wrocławiu: Barbara Syta Akceptuję: Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli Wojciech Kutyła Zatwierdzam: Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski Warszawa, dnia listopada 2014 Najwyższa Izba Kontroli ul. Filtrowa Warszawa T/F3 Spis treści WPROWADZENIE ZAŁOŻENIA KONTROLI Temat i numer kontroli Cel główny kontroli Cele cząstkowe kontroli Zakres podmiotowy kontroli oraz jej organizacja Podstawa prawna, kryteria kontroli Okres objęty kontrolą PODSUMOWANIE WYNIKÓW KONTROLI Ogólna ocena kontrolowanej działalności Uwagi końcowe i wnioski INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE Uwarunkowania ekonomiczno-organizacyjne oraz stan prawny dotyczący kontrolowanego obszaru Istotne ustalenia kontroli Realizacja zadań ujętych w Projekcie Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry Budowa Zbiornika Racibórz Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego Wydatkowanie środków finansowych na realizację Projektu Sprawowanie nadzoru i kontroli INFORMACJE DODATKOWE Przygotowanie i organizacja kontroli Postępowanie kontrolne i działania podjęte po zakończeniu kontroli Finansowe skutki nieprawidłowości ZAŁĄCZNIKI Zdjęcie na okładce: Jaz Różanka materiały kontrolne NIK4 Wyk az stosowanych sk rótów i pojęć BKP BRRE BWP DZMiUW IMGW Komitet Sterujący Projektu MBOiR Projekt RZGW Umowa Kredytu Umowa Pożyczki Zbiornik Racibórz Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry we Wrocławiu jednostka koordynacji Projektu Bank Rozwoju Rady Europy Biuro Wdrażania Projektu w Raciborzu (komórka organizacyjna RZGW w Gliwicach) Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu (wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna, podległa Zarządowi Województwa Dolnośląskiego) Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie Przewidziany w Umowie Pożyczki organ, pod przewodnictwem Ministra Administracji i Cyfryzacji, zapewniający koordynację działań w ramach Projektu, w tym rozstrzygający problemy związane z jego realizacją i finansowaniem Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju, Bank Światowy Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Umowa nr F/PO 1535, zawarta w roku 2005 pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Bankiem Rozwoju Rady Europy Umowa nr 7436-POL, zawarta w roku 2007 pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju Suchy Zbiornik Przeciwpowodziowy Racibórz Dolny5 W P R O W A D Z E N I E W wyniku powodzi z lipca 17 r. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej w celu zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego opracował w 2000 r. wieloletni Program dla Odry 2006, który następnie został wdrożony do realizacji na podstawie przepisów ustawowych1. Założono, że Program ten będzie realizowany w latach a łączne nakłady na jego sfinansowanie wyniosą ponad 9 mld zł. Dostrzegając problem związany z finansowaniem Programu dla Odry 2006, Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował się na zaciągnięcie pożyczki i kredytu w międzynarodowych instytucjach finansowych. Ze środków tych postanowiono sfinansować realizację dwóch kluczowych przedsięwzięć, tj. budowę Zbiornika Racibórz oraz Modernizację Wrocławskiego Węzła Wodnego, ujmując te dwa zadania w Projekcie Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry. Zadania Projektu były jednocześnie elementem składowym Programu dla Odry Na realizację przedmiotowego Projektu strona Polska otrzymała z instytucji międzynarodowych pożyczkę i kredyt w łącznej wysokości 345 mln euro, odpowiadającej 68,3% planowanych wówczas całkowitych kosztów realizacji Projektu. Najwyższa Izba Kontroli, z inicjatywy Wiceprezesa Rady Ministrów Grzegorza Schetyny i po uzgodnieniach z Bankiem Światowym, podjęła się przeprowadzenia przedmiotowej kontroli, jako badań audytowych realizacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry. Zagadnienia realizacji Projektu były w ostatnich latach przedmiotem pięciu kolejnych, corocznych kontroli, przeprowadzonych przez Delegaturę NIK we Wrocławiu 2. Wyniki tych kontroli wykazały w latach niski poziom wykonania założonych w nim zadań. Od początku realizacji Projektu, NIK wskazywała m.in. na konieczność podjęcia skutecznych działań mających na celu przyśpieszenie jego realizacji, gdyż w ocenie Izby zakończenie Projektu w terminie do dnia 31 maja 2014 r. było zagrożone 3. W związku z narastającymi opóźnieniami wskazywano także na zagrożenie utraty dofinansowania ze środków Unii Europejskiej 4. Według stanu na koniec 2012 r. zaawansowanie finansowe Projektu wciąż utrzymywało się na niskim poziomie i wynosiło jedynie 319,8 mln zł, tj. 12,3% planowanych całkowitych kosztów jego realizacji (2.605,3 mln zł) 5. Przeprowadzona w 2013 r. kontrola wykazała, iż nie zakończono prac przygotowawczych, umożliwiających wszczęcie zasadniczych prac budowlanych dla każdego z przedsięwzięć składających się na Projekt. Dotyczyło to w szczególności dwóch najważniejszych zadań inwestycyjnych, tj. budowy Zbiornika Racibórz oraz Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego, stanowiących 94,3% wartości całego Projektu. Natomiast w odniesieniu do przebudowy kanału przeciwpowodziowego w dolinie Widawy 6 nie przystąpiono nawet do wyłonienia wykonawców robót budowlanych. 1 Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Program dla Odry 2006 (Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz ze zm.). 2 Sprawozdania z audytu: nr I/09/003/LWR, nr I/10/001/LWR; informacje o wynikach kontroli: 145/2011/P10180/LWR, 159/2012/P12182/LWR, 157/2013/P13/184/LWR. 3 M.in. w informacja o wynikach kontroli: 145/2011/P10180/LWR. 4 Np. informacja o wynikach kontroli: 159/2012/P12182/LWR. 5 Zgodnie z zatwierdzonym przez Komitet Sterujący w dniu 2 czerwca 2009 r. Planem finansowym realizacji Projektu. 6 Stanowiącego część składową Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego. 56 w p r o w a d z e n i e Do podstawowych problemów i zagrożeń NIK zaliczyła w 2013 r. m.in.: ryzyko nieterminowego zakończenia rozpoczynanych zadań inwestycyjnych, wynikające z długiego okresu mobilizacji wykonawców (w szczególności zadań dla Odry), opóźnienia w przygotowaniu przebudowy kanału przeciwpowodziowego w dolinie Widawy, gdyż wciąż trwały prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej. W wyniku powstałych opóźnień planowano wówczas wybór wykonawców robót i zawarcie z nimi umów na październik 2013 r., natomiast zakończnie realizacji robót w ramach tego zadania na grudzień 2015 r. 7. Wyniki dotychczasowych kontroli zostały zamieszczone na stronie internetowej NIK 8. Niniejsze opracowanie jest rezultatem kolejnej (szóstej) kontroli tego Projektu. 7 Zgodnie z dokumentami wstępnej kwalifikacji dla Kontraktów B3-1 i B informacje o wynikach kontroli: 145/2011/P10180/LWR, 159/2012/P12182/LWR, 157/2013/P13/184/LWR. 67 1 z a ł o ż e n i a k o n t r o l i 1.1 Temat i numer kontroli Kontrola planowa koordynowana pt. Realizacja Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry przy wykorzystaniu pożyczki Banku Światowego (P/14/117). 1.2 Cel główny kontroli Celem kontroli była ocena realizacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry w 2013 r. oraz wyrażenie opinii na temat sprawozdania finansowego z realizacji tego Projektu za ten rok. 1.3 Cele cząstkowe kontroli ocena realizacji zadań określonych w Projekcie Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry w 2013 r.; ocena prawidłowości i rzetelności sporządzania sprawozdań finansowych oraz zgodności poniesionych wydatków z warunkami procedur Banku Światowego w 2013 r. 1.4 Zakres podmiotowy kontroli oraz jej organizacja Kontrola przeprowadzona została w okresie od 13 marca do 9 czerwca 2014 r. jako kontrola planowa, koordynowana przez Delegaturę NIK we Wrocławiu. Uczestniczyła w niej także Delegatura NIK w Katowicach. Kontrolą objęto łącznie pięć jednostek tj.: BKP z siedzibą we Wrocławiu, DZMiUW we Wrocławiu, IMGW w Warszawie, RZGW we Wrocławiu, RZGW w Gliwicach. Wykaz skontrolowanych podmiotów wraz ze wskazaniem osób zajmujących kierownicze stanowiska, odpowiedzialnych za kontrolowaną działalność, stanowi załącznik nr 5.5 do niniejszej Informacji. 1.5 Podstawa prawna, kryteria kontroli W czterech jednostkach9 kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 2 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 14 r. o Najwyższej Izbie Kontroli10 przy uwzględnieniu kryteriów: legalności, celowości, rzetelności i gospodarności, natomiast w jednej jednostce, tj. w DZMiUW we Wrocławiu kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 2 ust. 2 w związku z art. 5 ust. 2 ww. ustawy o NIK, z uwzględnieniem kryteriów: legalności, gospodarności i rzetelności. 1.6 Okres objęty kontrolą Od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. badaniami kontrolnymi objęte zostały również działania i zdarzenia zaistniałe przed dniem 1 stycznia 2013 r. oraz do czasu zakończenia czynności kontrolnych w przypadkach, gdy miały bezpośredni wpływ na zakres przedmiotowy i cele kontroli. 9 BKP we Wrocławiu, IMGW w Warszawie, RZGW we Wrocławiu, RZGW w Gliwicach. 10 Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm. 78 2 P o d s u m o w a n i e w y n i k ó w k o n t r o l i 2.1 Ogólna ocena kontrolowanej działalności Najwyższa Izba Kontroli ocenia stopień realizacji zadań Projektu na koniec 2013 roku jako niezadowalający. Mimo upływu 94% czasu pierwotnie przewidzianego na jego realizację, zawarcia dziewięciu kontraktów na wykonanie robót oraz ich prowadzenie, zaawansowanie finansowe zadań realizowanych w ramach Projektu utrzymywało się wciąż na niskim poziomie i wyniosło nie więcej niż 24%11. Na przestrzeni 2013 r. nie zdołano nadrobić opóźnień sięgających około trzech lat12, związanych z realizacją prac dotyczących dwóch kluczowych zadań, tj. budowy Zbiornika Racibórz (przewidywanego pierwotnie do oddania w 2011 r.) oraz Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego (pierwotny termin zakończenia w 2008 r.), przy czym w ramach drugiego z tych zadań do końca 2013 r. nie wyłoniono wykonawców dwóch kontraktów na przebudowę kanału przeciwpowodziowego w dolinie Widawy13. Dodatkowo, w trakcie 2013 roku powstały kolejne opóźnienia i problemy przy realizacji zadań podkomponentów B214 i A115, skutkujące realnym zagrożeniem niezakończenia tych inwestycji w terminach przewidzianych kontraktami, co w przypadku niezrealizowania któregoś z zadań16 Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego do połowy grudnia 2015 r. stwarza również ryzyko konieczności zwrotu do budżetu Unii Europejskiej środków dofinansowania w wysokości nawet 689,9 mln zł. Wobec powstałych opóźnień zaistniała konieczność przesunięcia terminu zakończenia Projektu z maja 2014 r. na grudzień 2017 r. W konsekwencji nie nastąpiła od czasu powodzi w 17 r. poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dorzecza Odry. Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie sposób wydatkowania w 2013 r. środków finansowych w ogólnej kwocie 334,4 mln zł przeznaczonych na realizację Projektu. Wydatki poniesione zostały zgodnie z celami i zasadami realizacji, wynikającymi z wymagań przewidzianych procedurami Banku Światowego. Kwoty wydatkowanych środków finansowych były zgodne z danymi ewidencji księgowej jednostek wdrożeniowych i były rzetelnie ujmowane w księgach rachunkowych. Poprawnie też sporządzono sprawozdanie finansowe Projektu za 2013 r. W ślad za tym Najwyższa Izba Kontroli, po przebadaniu rocznego sprawozdania finansowego Projektu17 za 2013 r., wydała dla Banku Światowego opinię bez zastrzeżeń w zakresie sporządzenia przedmiotowego sprawozdania W odniesieniu do kwoty zł, wykazanej w sprawozdaniu źródła i wykorzystanie funduszy Projektu według zadań za rok W odniesieniu do pierwotnie zakładanych terminów zakończenia inwestycji. 13 Zadania podkomponentu B3 wchodzące w skład Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego tzw. zadnia widawskie. 14 Modernizacja murów oporowych, kanałów i budowli w ramach zadania Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego. 15 Budowa suchego Zbiornika Przeciwpowodziowego Racibórz Dolny. 16 Z wyłączeniem tzw. zadań widawskich. 17 Zakres Sprawozdania Finansowego Projektu określony został w TOR (Terms of Reference) warunkach realizacji audytu Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej dorzecza rzeki Odry. Sprawozdanie to składa się z następujących sprawozdań cząstkowych: Źródła i wykorzystanie funduszy według zadań; Faktyczne i planowane roczne koszty Projektu; Zestawienie Rachunku Specjalnego utrzymywanego przez MF; Wydatki narastająco według metody zakupu; Usługi dodatkowe koszty pożyczki Banku Światowego w walucie oryginalnej; Wypłaty Kredytu BRRE; Zestawienie wydatków ujętych w aplikacjach rozliczeniowych.9 P o d s u m o w a n i e w y n i k ó w k o n t r o l i Uzasadnienie oceny Najwyższa Izba Kontroli zidentyfikowała w skontrolowanej działalności następujące problemy i nieprawidłowości: 1. Nieterminowo przebiegała realizacja zadań Projektu. W świetle postanowień Umowy Pożyczki z 2007 r. w okresie prowadzenia czynności kontrolnych, obowiązującą datą zakończenia Projektu był termin 31 maja 2014 r., a jego rozliczenia 30 listopada 2014 r. Tymczasem do końca grudnia 2013 r. po upływie 6,5 letniej realizacji inwestycji, zaawansowanie finansowe na dzień 31 grudnia 2013 r. było wciąż niskie i wyniosło 663,2 mln zł tj. 23,7% planowanych całkowitych kosztów Projektu (2.796,9 mln zł) 18. W 2013 roku nie zdołano nadrobić dotychczasowych opóźnień związanych z realizacją prac dotyczących budowy Zbiornika Racibórz i Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego. Dodatkowo w badanym okresie powstały nowe opóźnienia przy realizacji zadań w podkomponentach A1 i B2, mogące mieć realny wpływ na niezakończenie tych inwestycji w kontraktowych terminach, co w przypadku niezakończenia realizacji kontraktów B2-3.2 i B lub jakiegokolwiek innego zadania Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego do połowy grudnia 2015 r. stwarza również ryzyko konieczności zwrotu otrzymanego z Funduszu Spójności dofinansowania w wysokości nawet 689,9 mln zł. Do końca 2013 r. nadal nie zawarto kontraktów i nie rozpoczęto robót budowalnych w zakresie tzw. zadań widawskich. Dotychczasowa zwłoka w realizacji zadań skutkować będzie wzrostem koszów wykonania całego Projektu. Aktualne badania NIK po raz kolejny wykazały rozbieżność pomiędzy wielkością 505 mln euro, wskazaną w planie finansowym Projektu w 2007 r., a poziomem 749,6 mln euro kosztów jego realizacji, szacowanych przez BKP na koniec 2013 r. i uznanych za niezbędne w związku z realizacją Projektu. Powstałe dotychczas opóźnienia w realizacji Projektu spowodowały konieczność przesunięcia daty jego zamknięcia na grudzień 2017 r. Niemniej jednak w ocenie NIK, istnieje zagrożenie niedotrzymania również tej daty, głównie z uwagi na problemy związane z budową Zbiornika Racibórz. Opóźnienia w realizacji Projektu skutkują również wzrostem kosztów obsługi zaciągniętej pożyczki i kredytu oraz opłaty za gotowość środków, które na koniec 2013 r. wyniosło 20,8 mln zł, przy czym sama opłata za gotowość do wypłaty środków z BŚ zamknęła się kwotą niespełna 2 mln euro. W strukturze wydatków środków w 2013 r., kształtujących się na poziomie 334,4 mln zł, największy udział miały: [a] koszty robót, wynoszące 262,7 mln zł (78,6%), przy czym 145,9 mln zł (55,5%) stanowiła zaliczka na rzecz mobilizacji wykonawców 20, [b] koszty usług konsultingowych w kwocie 30,5 mln zł (9,1%), [c] koszty pozyskiwania praw do dysponowania nieruchomościami dla celów inwestycyjnych w wysokości 29,5 mln zł (8,8%). Nieprawidłowości w zakresie realizacji zadań określonych w Projekcie stwierdzono w czterech spośród pięciu skontrolowanych jednostek. [str Informacji] 18 Wykazanej w sprawozdaniu źródła i wykorzystanie funduszy Projektu według zadań za rok Kontrakty realizowane przez RZGW we Wrocławiu B2-3.2 Pogłębianie i poszerzanie kanałów Wrocławskiego Węzła Wodnego oraz B2-2.1 Modernizacja Bulwarów Odry Środkowej. 20 W ramach podkomponentu A1 i kontraktu B2-4.2 w ramach podkomponentu B2. 910 P o d s u m o w a n i e w y n i k ó w k o n t r o l i 1.1. Istotne nieprawidłowości dotyczyły działań RZGW w Gliwicach w zakresie budowy Zbiornika Racibórz. Pomimo rozpoczęcia w 2013 r. robót budowlanych, zaawansowanie rzeczowe na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosło 4,1%, przy upływie 13,2% czasu przewidzianego w zawartym kontrakcie na realizację tej inwestycji. Stan ten nie uległ zasadniczym zmianom do końca kwietnia 2014 r. Dodatkowo, pomimo upływu 94%21 czasu przewidzianego na realizację tej inwestycji zaawansowanie finansowe na koniec 2013 r. osiągnęło poziom 23,6% planowych całkowitych kosztów zadania (1.269,6 mln zł), przy czym kwota 140,5 mln zł stanowiła wypłaconą wykonawcy zaliczkę na rzecz jego mobilizacji22. W 2013 r. powstały kolejne opóźnienia, zagrażające realizacji tego zadania, którego termin zakończenia określony został na dzień 9 stycznia 2017 r.23. Przyczyną istniejących opóźnień były m.in. zmiany przepisów prawa, wydłużone procedury w zakresie pozyskiwania wymaganych pozwoleń, akceptacji i uzgodnień, ale również niewyegzekwowanie od głównego wykonawcy24 terminowej realizacji zadań, niezapewnienie praw autorskich do sporządzonej wcześniej dokumentacji budowlanej, czy też niewywiązywanie się Konsultanta wsparcia technicznego25 ze zleconego mu zakresu usług i nieskutecznego egzekwowania wykonywanych przez niego obowiązków. RZGW w Gliwicach dopuścił także do realizacji niektórych zadań przez głównego wykonawcę robót bez wymaganych projektów wykonawczych oraz szczegółowych programów zapewnienia jakości. [str Informacji] 1.2. W przypadku Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego do końca 2013 r. zawartych zostało osiem z dziesięciu wymaganych kontraktów na realizację robót budowlanych. Realizacja zadań w ramach Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego przypisana została RZGW we Wrocławiu oraz DZMiUW26. W zakresie finansowym stanowiło to odpowiednio: 737,8 mln zł i 713,6 mln zł. Dotychczasowe, łączne wydatki związane z realizacją Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego wyniosły 323,4 mln zł, tj. zaledwie 22,3% przewidywanych całkowitych kosztów. Opóźnienia w przedmiocie realizacji robót budowlanych wystąpiły przy realizacji siedmiu z ośmiu zawartych kontraktów, przy czym największe z nich dotyczyły dwóch zadań27 realizowanych przez RZGW we Wrocławiu w ramach podkomponentu B2 Modernizacja murów oporowych, kanałów i budowli hydrotechnicznych. Główną przyczyną powstałych opóźnień były przedłużające się procedury administracyjne, opóźnienia w projektowaniu i przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia robót, złe zarządzanie kontraktem ze strony wykonawców, w tym nieprawidłowa organizacja robót oraz nieterminowe przedkładanie przez Konsultantów wsparcia technicznego stosownych dokumentów. Na dzień 31 grudnia 2013 r. w terminie przewidzianym w kontrakcie zakończono Modernizację obwałowania Blizanowice Trestno, jednego z sześciu zadań realizowanego przez DZMiUW. [str Informacji] 2. Na realizację przedsięwzięć określonych w Projekcie wydatkowano w 2013 r. środki finansowe w łącznej kwocie 334,4 mln zł. Ujawniona w RZGW we Wrocławiu nieprawidłowość dotycząca niewykazania w kwartalnych sprawozdaniach finansowych28, przekazywanych do BKP, Pierwotnego terminu zakończenia tego zadnia określonego w Umowie Pożyczki na II kwartał 2014 r. 22 W dniu 18 czerwca 2013 r. RZGW w Gliwicach zawarł umowę z przedsiębiorstwem Dragados S.A. Zgodnie z jej postanowieniami, na mobilizację temu Wykonawcy RZGW GL wypłaciło zaliczkę w postaci nieoprocentowanej pożyczki. 23 W zawartym z ww. wykonawcą kontrakcie. 24 Jw. 25 Joint Venture: CES Consulting Engineers Salzgitter GmbH, Haskoning Nederland B. V. i Pracownie Badawczo-Projektowe Ekosystem Sp. z o.o. 26 Wykaz zadań przewidzianych do realizacji przez RZGW we Wrocławiu i DZMiUW w ramach przedmiotowego Węzła przedstawiono w załączniku nr 5.1. do Informacji. 27 B2-3.2 Pogłębianie i poszerzanie kanałów Wrocławskiego Węzła Wodnego oraz B2-2.1 Modernizacja Bulwarów Odry Środkowej. 28 M.in. w rocznym sprawozdaniu FMRs.11 P o d s u m o w a n i e w y n i k ó w k o n t r o l i kwoty 8,8 mln zł faktycznie poniesionych wydatków, nie miała wpływu na poddane kontroli roczne sprawozdanie Projektu sporządzone przez BKP. W 2013 r. wystąpiły również przypadki nieterminowego przekazywania do BKP sprawozdań Projektu przez jednostki realizujące Projekt29. W podmiotach objętych kontrolą wdrożono kontrolę zarządczą30, spełniającą wymogi formalne wynikające z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych31, niemniej jednak okazało się to niewystarczające dla wyeliminowania narastających opóźnień w realizacji Projektu. [str Informacji] 2.2 Uwagi końcowe i wnioski Wyniki kontroli wskazują na występowanie problemów i zagrożeń mogących rzutować negatywnie na dalszą realizację Projektu. Brak działań mających na celu ich rozwiązanie może prowadzić do kolejnych opóźnień w terminowej realizacji zawartych umów, a tym samym wykonawstwie podstawowych komponentów Projektu. Do podstawowych problemów i zagrożeń należy zaliczyć: ryzyko nieterminowego zakończenia zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budowy Suchego Zbiornika Przeciwpowodziowego Racibórz; [str Informacji] ryzyko nieterminowego zakończenia zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Modernizacji murów oporowych, kanałów i budowli hydrotechnicznych oraz Przebudowy obiektów ochrony przeciwpowodziowej ; [str Informacji] ryzyko zwrotu do budżetu Unii Europejskiej środków dofinansowania w wysokości nawet 689,9 mln zł; [str Informacji] opóźnienia w realizacji przedsięwzięcia związanego z przebudową kanału przeciwpowodziowego w dolinie Widawy (stanowiącego część składową Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego); [str Informacji] nieprawidłową działalność Konsultantów wsparcia technicznego. [str Informacji] Uwzględniając wyniki kontroli oraz działania podjęte przez kierowników skontrolowanych jednostek na rzecz realizacji przekazanych im wniosków pokontrolnych (patrz podrozdział 4.2 Informacji), mając na względzie konieczność uzyskania poprawy w zakresie kontrolowanej działalności i przyśpieszenie realizacji Projektu, Najwyższa Izba Kontroli wnosi pod adresem: Ministra Administracji i Cyfryzacji, przewodniczącego Komitetu Sterującego Projektu o: podjęcie przez Komitet Sterujący oraz pozostałe podmioty i instytucje uczestniczące w realizacji Projektu, skutecznych działań mających na celu niedopuszczenie do dalszych opóźnień w jego realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności wyeliminowania zagrożeń niewykonania kontraktów A1-1, B2-3.2 oraz B2-2.1 w akceptowalnych terminach. 29 Dotyczy RZGW Wrocław i DZMiUW. 30 Kontrolę zarządczą stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. 31 DZ.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm. 1112 3 I N F O R M A C J E S Z C Z E G Ó Ł O W E 3.1 Uwarunkowania ekonomiczno-organizacyjne oraz stan prawny dotyczący kontrolowanego obszaru Katastrofalna powódź, jaka miała miejsce w dorzeczu Odry w lipcu 17 r., poza ofiarami w ludziach, zniszczeniami i stratami gospodarczymi (nie licząc kosztów społecznych) ujawniła, że istniejący system ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Odry nie gwarantował bezpiecznego przepływu wód powodziowych nie tylko w przypadku powodzi ekstremalnej, ale również w sytuacji pojawienia się wody miarodajnej 32. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, jak również wnioskom pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli 33, Rząd RP opracował wieloletni Program dla Odry 2006, zatwierdzony do realizacji ustawą z dnia 6 lipca 2001 r. o ustanowieniu Programu wieloletniego Program dla Odry Program ten realizowany przez Radę Ministrów obejmuje swym zakresem modernizację Odrzańskiego Systemu Wodnego na obszarze ponad 1/3 powierzchni kraju, położony w granicach administracyjnych ośmiu województw (śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, łódzkiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego). Założono, że Program dla Odry 2006 będzie realizowany w latach , a łączne nakłady na jego finansowanie nie mogą przekroczyć kwoty 9.049,0 mln zł, ustalonej w cenach zadań z roku 2001 i przeliczanej na ceny z roku realizacji zadań. Źródła finansowania tego Programu przedstawia poniższy wykres nr 1. Wykres nr 1 Źródła finansowania Programu 17,38% 10,67% 21,15% 30,22% 20,58% Budżet państwa Kredyty od instytucji finansowych (np. BRRE, BŚ) Inne (np. gminne, prywatne) NFOŚiGW i WFOŚiGW Fundusze Unii Europejskiej Źródło: opracowanie własne NIK Przepływ miarodajny wezbranie obliczeniowe cieku wodnego o określonym prawdopodobieństwie pojawienia się bezpieczne dla budowli hydrotechnicznych. Na jego wielkość projektuje się m.in. zbiorniki wodne, wały przeciwpowodziowe, obiekty mostowe. 33 Informacja o wynikach kontroli stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego kraju oraz przebiegu działań ratowniczych w czasie powodzi na terenach południowej i zachodniej Polski w lipcu 17 r. nr ewid. 23/98P/97/210/P/ 97/211.13 t i pożyczkę w międzynarodowych instytucjach finansowych. Ze środków tych postanowiono t i pożyczkę w międzynarodowych instytucjach finansowych. Ze środków tych postanowiono nsować realizację części zadań, które określone zostały w Projekcie Ochrony sować realizację części zadań, które określone zostały w Projekcie Ochrony iwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry. W dniu 11 maja 2007 r. Rzeczpospolita Polska, iwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry. W dniu 11 maja I N F2007 O R M A Cr. J E Rzeczpospolita S Z C Z E G Ó Ł O W E Polska, ez zawarcie Umowy Pożyczki z MBOiR (Bankiem Światowym), pozyskała środki inwestycyjne ez zawarcie Umowy Pożyczki z MBOiR (Bankiem Światowym), pozyskała środki inwestycyjne ocie cie 140,1 140,1 mln mln euro. euro. Natomiast Natomiast na na podstawie podstawie umowy umowy z BRRE z BRRE uzyskała uzyskała kredyt kredyt w kwocie w kwocie 204,9 204,9 euro. uro. Zakładano Zakładano wówczas, wówczas, iż iż całkowity całkowity koszt koszt realizacji realizacji tego tego Projektu Projektu zamknie zamknie się się kwotą kwotą mln mln euro, euro, przy przy czym czym założono, założono, że że brakujące brakujące środki środki pochodzić pochodzić będą będą z budżetu z budżetu państwa państwa mln euro euro i i ze ze środków środków Unii Unii Europejskiej Europejskiej 130,0 130,0 mln mln euro. euro. Do Do obsługi obsługi pożyczki pożyczki z Banku z Banku towego zobowiązany został został Minister Minister Finansów, Finansów, który który podpisał podpisał przedmiotową przedmiotową Umowę Umowę Pożyczki Pożyczk ieniu Rządu Polski. Procentowy udział udział poszczególnych źródeł źródeł środków środków w finansowaniu w finansowaniu zadań zadań ktu przedstawia wykres nr nr es 2 Na realizację Programu dla Odry 2006 Rząd Polski skutecznie pozyskał środki finansowe, zaciągając kredyt i pożyczkę w międzynarodowych instytucjach finansowych. Ze środków tych postanowiono sfinansować realizację części zadań, które określone zostały w Projekcie Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry. W dniu 11 maja 2007 r. Rzeczpospolita Polska, poprzez zawarcie Umowy Pożyczki z MBOiR (Bankiem Światowym), pozyskała środki inwestycyjne w kwocie 140,1 mln euro. Natomiast na podstawie umowy z BRRE uzyskała kredyt w kwocie 204,9 mln euro. Zakładano wówczas, iż całkowity koszt realizacji tego Projektu zamknie się kwotą 505,0 mln euro, przy czym założono, że brakujące środki pochodzić będą z budżetu państwa 30,0 mln euro i ze środków Unii Europejskiej 130,0 mln euro. Do obsługi pożyczki z Banku Światowego zobowiązany został Minister Finansów, który podpisał przedmiotową Umowę Pożyczki w imieniu Rządu Polski. Procentowy udział poszczególnych Źródła źródeł środków finansowania w finansowaniu zadań zadań Projektu zadań Projektu przedstawia wykres nr 2. Wykres nr 2 Źródła finansowania zadań Projektu 25,7% 27,7% NFOŚiGW i WFOŚiGW Fundusze Unii Europejskiej 6% Budżet Państwa Unia Europejska 40,6% Źródło: opracowanie własne NIK. Realizacja Projektu określona została w ramach czterech podstawowych komponentów: A Budowa Suchego Zbiornika Przeciwpowodziowego Racibórz, B Modernizacja Wrocławskiego alizacja Projektu ealizacja Projektu Węzła Wodnego, określona określona C Poprawa została została Osłony w ramach w ramach Przeciwpowodziowej, czterech podstawowych czterech podstawowych Monitorowanie komponentów: i Ocena komponentów: oraz Nadzór A - Budowa A - Budo go Zbiornika nad EA/EMP34 Przeciwpowodziowego i RPP35, D Zarządzanie Racibórz, Projektem, B Pomoc - Modernizacja Techniczna i Wrocławskiego Szkolenie. Węzła Wodnego, ego Zbiornika Przeciwpowodziowego Racibórz, B - Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodne oprawa Osłony Zbiornik Przeciwpowodziowej, Racibórz jest elementem systemu Monitorowanie biernego i czynnego i Ocena zabezpieczenia oraz Nadzór przeciwpowodziowego, nad EA/EMP 34 i RPP oprawa Osłony Przeciwpowodziowej, Monitorowanie i Ocena oraz Nadzór nad EA/EMP 34 35, i RP rządzanie a Projektem, jego budowa Pomoc stanowi drugi Techniczna etap inwestycji i Szkolenie. (w pierwszym etapie zrealizowano Polder Buków). arządzanie Zbiornik Projektem, będzie mógł Pomoc przyjąć Techniczna 170 milionów metrów i Szkolenie. sześciennych wody, przy czym jego oddziaływanie iornik Racibórz ochronne wraz jest z Polderem elementem Buków ma sięgać systemu do Wrocławia. biernego Możliwości zbiornika i czynnego pozwolą zredukować zabezpieczenia biornik Racibórz jest elementem systemu biernego i czynnego zabezpiecze iwpowodziowego. falę powodziową: a jego budowa stanowi drugi etap inwestycji (w pierwszym etapie zrealizowano iwpowodziowego. przy dysponowaniu a jego budowa 48 godzinną stanowi prognozą drugi dopływu etap inwestycji do zbiornika (w z pierwszym wielkości 3120 etapie m 3 /s zrealizow r Buków). Zbiornik będzie mógł przyjąć 170 milionów metrów sześciennych wody, przy czym jego r Buków). Zbiornik do wielkości będzie 1538 mmógł 3 /s, przyjąć 170 milionów metrów sześciennych wody, przy czym j ływanie ochronne przy dysponowaniu wraz z Polderem 24-godzinną Buków prognozą ma dopływu sięgać do do zbiornika Wrocławia. z wielkości Możliwości 3120 m iaływanie ochronne wraz z Polderem Buków ma sięgać do Wrocławia. Możliwości 3 /s zbiornika zbiorn lą zredukować do wielkości falę powodziową: 1800 m 3 /s. olą zredukować falę powodziową: zy dysponowaniu W związku 48 z tą godzinną inwestycją konieczna prognozą stała dopływu się budowa nowej zbiornika wsi dla z osób wielkości przesiedlanych 3120 z mdwóch 3 /s do wielkości rzy 38 m dysponowaniu 3 /s, miejscowości, 48 zlokalizowanych godzinną prognozą na obszarze dopływu przeznaczonym do zbiornika pod budowę z Zbiornika wielkości Racibórz m 3 /s do wielko 538 zy dysponowaniu m 3 /s, 24-godzinną prognozą dopływu do zbiornika z wielkości 3120 m 3 /s do wielkości rzy 00 mdysponowaniu 3 /s. 24-godzinną prognozą dopływu do zbiornika z wielkości 3120 m 3 /s do wielko 800 m 3 34 Ocena Środowiskowa i Plan Zarządzania Środowiskowego. /s. 35 Plan Przesiedlenia i Rehabilitacji. 13 a Środowiskowa i Plan Zarządzania Środowiskowego. na Przesiedlenia Środowiskowa i Rehabilitacji. i Plan Zarządzania Środowiskowego.14 I N F O R M A C J E S Z C Z E G Ó Ł O W E Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego polega na: udrożnieniu koryt starej i nowej Odry oraz jej kanałów; modernizacji bulwarów; przebudowy jazu Wrocław I i stopnia Rędzin, co w konsekwencji zwiększy ochronę przeciwpowodziową Wrocławia. Wrocławski Węzeł Wodny jest unikalnym w skali kraju zespołem rzek, kanałów i urządzeń hydrotechnicznych. Obejmuje Odrę od 241,5 km do 266,9 km. Do Wrocławskiego Węzła Wodnego można zaliczyć cztery główne dopływy Odry: Ślęzę, Oławę, Bystrzycę i Widawę, a także kanały: Miejski, Żeglugowy i Powodziowy oraz mniejsze cieki wodne, znajdujące się na terenie Wrocławia. Stosownie do zawartej Umowy Pożyczki koordynację i ukierunkowanie działań w ramach Projektu powierzono Komitetowi Sterującemu Projektu, pod przewodnictwem Ministra Administracji i Cyfryzacji. Ponadto w skład tego Komitetu wchodzą m.in. upełnomocnieni przedstawiciele Ministra Finansów i Ministra Środowiska. Do zadań Komitetu Sterującego Projektu należy m.in.: rozstrzyganie wszelkich problemów związanych z realizacją i finansowaniem Projektu. W dniu 7 lutego 2014 r. Komitet Sterujący Projektu, w trybie obiegowym, przyjął Zaktualizowane koszty realizacji Projektu i planu finansowania 36, które określone zostały na kwotę 696,97 mln euro. W planie tym uwzględniono również 10% rezerwę na zadania A1, B1, B2 i B3, na łączną kwotę 52,6 mln euro (łącznie 749,6 mln euro). Ogółem, zaktualizowane koszty realizacji Projektu we wszystkich komponentach wynosiły 696,79 mln euro, a ich finansowanie określono według następujących źródeł: BŚ 20% (140,1 mln euro), Fundusz Spójności 24%, (167,9 mln euro), BRRE 29% (204,9 mln euro), środki krajowe 26% (184,1 mln euro): w tym 82,4 mln zł Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 33,4 mln euro Program dla Odry 2006 oraz 28,3 mln euro z rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Szczegółowe dane przedstawiono na wykresie nr 3. Wykres nr 3 Źródła finansowania zadań Projektu 24% 20% Bank Światowy Bank Rozwoju Rady Europy 27% 29% Budżet Państwa Unia Europejska Źródło: opracowanie własne NIK. Jednostkami wdrożeniowymi Projektu są m.in.: BKP z siedzibą we Wrocławiu (Komponent C i D), IMGW w Warszawie (Komponent C), DZMiUW we Wrocławiu (Komponent B), RZGW w Gliwicach (Komponent A), RZGW we Wrocławiu (Komponent B i C). Jako datę zakończenia Projektu pierwotnie ustalono 31 maja 2014 r., a jego zamknięcia dzień 30 listopada 2014 r Uwzględniające stan na dzień 31 grudnia 2013 r.15 I N F O R M A C J E S Z C Z E G Ó Ł O W E Z uwagi na powstałe opóźnienia w realizacji Projektu, Bank Światowy w Aide Memorie z Misji przeprowadzonej w dniach maja 2013 r. wyraził intencję finansowania Projektu do końca 2017 r. Wobec powyższego Minister Finansów, na wniosek Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 7 stycznia 2014 r., wystąpił w dniu 13 stycznia 2014 r. do MBOiR o wprowadzenie zmian do Umowy Pożyczki w zakresie: [1] podniesienia procentowego limitu współfinansowania poszczególnych wydatków środkami pożyczki MBOiR, [2] podniesienia limitu autoryzowanej alokacji na rachunku specjalnym pożyczki, [3] modyfikacji postanowień Umowy Pożyczki dotyczących procedur przetargowych. Bank Światowy, po analizie, przychylił się do zgłoszonych propozycji, przedkładając w dniu 4 lutego 2014 r. list wprowadzający zmiany do Umowy Pożyczki. Przedmiotowe zmiany, dla uzyskania mocy wiążącej, wymagają kontrasygnaty odpowiednio upoważnionego przedstawiciela Rządu RP. W tym celu, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych37, w marcu 2014 r. Minister Finansów rozpoczął procedurę uzyskania zgody Rady Ministrów na związanie Rzeczpospolitej Polskiej (RP)zmianą Umowy Pożyczki. Po dokonaniu stosownych konsultacji, Minister Finansów przekazał w dniu 5 maja 2014 r. na ręce Sekretarza Rady Ministrów wniosek o związanie RP zmianą Umowy Pożyczki z prośbą o jego rozpatrzenie przez Radę Ministrów w trybie obiegowym. Termin zgłaszania uwag w tym zakresie upłynął w dniu 14 maja 2014 r. Po uzyskaniu zgody Rady Ministrów w drodze stosownej uchwały, należycie upoważniony przedstawiciel Ministra Finansów miał niezwłocznie kontrasygnować ww. list Banku Światowego, co miało być równoznaczne z przyjęciem przedmiotowych zmian do Umowy Pożyczki. W zakresie przedłużenia okresu realizacji Umowy Pożyczki, w następstwie wystąpienia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 kwietnia 2014 r., Minister Finansów przekazał do MBOiR w dniu 25 kwietnia 2014 r. wniosek o przedłużenie daty zamknięcia Projektu do dnia 31 grudnia 2017 r. Sprawa zmiany Umowy Pożyczki miała zasadnicze znaczenie dla dalszej realizacji Projektu, gdyż bez tej zmiany finansowanie zadań Projektu zakończyłoby się w III kwartale 2014 r., bez możliwości osiągnięcia zaplanowanych celów. Z informacji Departamentu Spraw Zagranicznych Ministerstwa Finansów38 z dnia 28 października 2014 r., wynika że procedura wprowadzania zmian do Umowy Pożyczki (w zakresie przywołanych powyżej punktów 1 3) została zakończona w dniu 2 czerwca 2014 r. W tym celu Przedstawiciel Ministra Finansów kontrasygnował list wprowadzający zmiany do Umowy Pożyczki39. Natomiast przedłużenie daty zamknięcia Projektu do końca 2017 r. zostało dokonane na podstawie notyfikacji przez MBOiR zawartej w piśmie z dnia 16 lipca 2014 r. Ramy prawne dotyczące przedmiotowej kontroli określone zostały m.in. w następujących aktach prawnych: ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych40, ustawie z dnia 29 września 14 r. o rachunkowości41, ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne42, ustawie z dnia 7 lipca 14 r. Prawo budowlane43, ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych44. Ponadto przy udzielaniu zamówień publicznych miały zastosowanie Wytyczne Banku Światowego. Omówienie ważniejszych aktów prawnych związanych z kontrolowaną działalnością przedstawione zostało w załączniku nr 5.2 do niniejszej Informacji. 37 Dz. U. z 2000 r. Nr 39, poz. 443 ze zm. 38 Dane niezweryfikowane w trybie kontrolnym. 39 Na podstawie Uchwały nr 82/2014 Rady Ministrów z dnia 20 maja 2014 r. 40 Dz. U. z 2013 r., poz Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm. 42 Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm. 43 Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz ze zm. 44 Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. 1516 I N F O R M A C J E S Z C Z E G Ó Ł O W E 3.2 Istotne ustalenia kontroli Realizacja zadań ujętych w Projekcie Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry Skontrolowane jednostki nie podejmowały w pełni wystarczających działań zapewniających sprawną realizację zadań zawartych w Projekcie. Wynikało to przede wszystkim z niewłaściwego przygotowania zadań inwestycyjnych pod względem organizacyjno-dokumentacyjnym, jak również niewyegzekwowania od Konsultantów wsparcia technicznego i od wykonawców robót, wywiązywania się ze zleconych im zadań. Poważnym problemem mającym bezpośredni wpływ na opóźnienia w realizacji zadań Projektu było również niskie zaangażowanie niektórych wykonawców robót w realizację inwestycji. Głównymi przyczynami opóźnień, leżącymi po stronie wykonawców były: długi okres mobilizacji, brak doświadczenia, złe zarządzanie i organizacja robót, braki personalne i sprzętowe oraz opóźnienia w przygotowaniu dokumentacji umożliwiającej rozpoczęcie robót. Na koniec 2013 r. zaawansowanie rzeczowe kontraktów realizowanych w ramach podkomponentu B2 wahało się między 9% a 24%, podczas gdy ich zaawansowanie czasowe wyniosło od 52% do 63% planowanego czasu realizacji. Natomiast w przypadku podkomponentu A1 zaawansowanie rzeczowe na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosło zaledwie 4,1%. W wyniku powstałych opóźnień, zaistniała również konieczność zmiany terminu zamknięcia Projektu na grudzień 2017 r. Na koniec 2013 r. nadal niskie było zaawansowanie finansowe realizacji Projektu, które wyniosło 663,2 mln zł (komponent A 2,2 mln zł, komponent B 321,9 mln zł, komponent C 31,1 mln zł, komponent D 11,0 mln zł), stanowiąc jedynie 23,7% nakładów w kwocie 2.796,9 mln zł, przewidzianych w obowiązującym w trakcie kontroli planie finansowym. Skutkiem tego strona polska, korzystając w niewielkim stopniu z udzielanej pożyczki Banku Światowego i kredytu BRRE, ponosiła koszty ich obsługi, które za 2013 r. wyniosły w sumie 4,6 mln zł45. Natomiast za cały dotychczasowy okres realizacji Projektu, od 2007 r. do końca 2013 r., koszty jego obsługi finansowej wyniosły 20,8 mln zł i były uzasadnione w świetle zapisów Umowy Pożyczki. Ponad połowa poniesionych dotychczas nakładów na Projekt w wysokości 372,9 mln zł (56,2%) dotyczyła płatności na rzecz wykonawców robót46, przy czym 256,1 mln zł, tj. 68,7% tej kwoty stanowiła zaliczka na rzecz ich mobilizacji. Koszty przygotowania do realizacji zadań inwestycyjnych związane przede wszystkim z pozyskaniem nieruchomości i usługami konsultantów zamknęły się kwotą 259 mln zł, tj. stanowiły 39% wszystkich kosztów Projektu. Mimo takiej struktury nakładów nie stwierdzono wydatków niecelowych i niegospodarnych. Wymóg wypłaty zaliczek na mobilizację wykonawców robót oraz ustanowienia konsultantów był jednym z warunków Banku Światowego, który akceptował również ich wybór. Zadaniem konsultantów była m.in. realizacja prac przedprojektowych i projektowych, pomoc techniczna dla jednostek wdrażających Projekt, a także pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, w tym nadzoru nad realizacją robót. Przyjęte założenia planowe wydatków w poszczególnych latach realizacji Projektu nie były zachowane. Począwszy od roku 2009 do końca 2013 r. poziom wydatkowanych środków odbiegał zasadniczo od planu. Plan i wykonanie wydatków na zadania Projektu w poszczególnych latach przedstawia poniższy wykres Kredyt BRRE 2,7 mln zł, pożyczka Banku Światowego 1,9 mln zł, w tym 0,9 mln zł opłaty za gotowość. 46 W ramach Komponentu A i B. 47 Dane w odniesieniu do rocznych planów wydatków (plan po zamianch).17 I N F O R M A C J E S Z C Z E G Ó Ł O W E Wykres nr 4 Plan i wykonanie wydatków na zadania Projektu ,5 420 Miliony zł ,1 200,6 95,6 88,2 60,4 15,1 15,1 31,4 27, / ,4 Plan wydatków na realizację zadań wykonanie wydatków Źródło: opracowanie własne NIK Budowa Zbiornika Racibórz Budowa Zbiornika Racibórz, kluczowego przedsięwzięcia Projektu, powierzona została RZGW w Gliwicach. Z zadania tego jednostka ta wywiązywała się w stopniu niedostatecznym. Pomimo zawarcia w dniu 18 czerwca 2013 r. umowy z przedsiębiorstwem Dragados S.A. na budowę Zbiornika Racibórz w ramach podkomponentu A1, doprowadzenia do zmiany Inżyniera Kontraktu48 oraz rozpoczęcia robót budowlanych, powstały kolejne opóźnienia zagrażające nowemu terminowi realizacji tego zadania, który określony został na dzień 9 stycznia 2017 r.49. Należy jednocześnie pamiętać, iż zakładanym w Projekcie, pierwotnym terminem zakończenia Budowy Zbiornika Racibórz, miał być koniec II kwartału 2014 r. Natomiast zgodnie z postanowieniami Programu dla Odry 2006, zbiornik ten miał być oddany do użytkowania w 2011 r. Dotychczas podstawowymi przyczynami opóźnień budowy Zbiornika Racibórz było przewlekłe przygotowywanie tej inwestycji, zarówno od strony organizacyjnej, jak i dokumentacyjnej. Opóźnienia w jego realizacji wynikały zarówno z przyczyn obiektywnych (zmiany przepisów prawa, wydłużonych procedur w zakresie pozyskiwania wymaganych pozwoleń, akceptacji i uzgodnień), jak i zależnych od RZGW w Gliwicach, a wynikających m.in. z: niewyegzekwowania od wykonawcy robót terminowej realizacji zadań; niezapewnienia praw autorskich do sporządzonej wcześniej dokumentacji budowlanej, co ograniczało możliwości koniecznej i szybkiej jej aktualizacji. Stan ten był następstwem podpisania przez RZGW w Gliwicach niekorzystnej umowy w tym zakresie50; 48 Umowa z dnia 12 sierpnia 2013 r. z firmą Ove Arup & Partners International Limited, na pełnienie usług Konsultanta, w tym nadzór budowlany włącznie z wykonywaniem funkcji Inżyniera Kontraktu i usługami zarządzania Kontraktem w ramach Projektu. Konsultant rozpoczął świadczenie usług z dniem 2 września 2013 r. 49 Wykonawca, Dragados S.A. poinformował RZGW w Gliwicach, iż w jego ocenie realnym terminem zakończenia tej inwestycji jest 5 grudnia 2017 r. 50 RZGW w Gliwicach dopuścił do niekorzystnej dla niego zmiany postanowień umowy z dnia 29 grudnia 2010 r. zawartej z Wykonawcą dokumentacji projektowej. Pierwotnie dokumentacja ta mogła być przekazana m.in. w formie edytowanej w formatach *doc, *xls, *dwg, *shp oraz innych powszechnie dostępnych. W wyniku zmiany postanowień umownych wersję elektroniczną dokumentacji przekazano w formacie *pdf. 1718 I N F O R M A C J E S Z C Z E G Ó Ł O W E niewywiązywania się Konsultanta wsparcia technicznego 51 ze zleconego mu zakresu usług i nieskutecznego egzekwowania wykonywanych przez niego obowiązków, mimo podejmowanych wobec niego działań dyscyplinujących (np. czasowe zawieszenie płatności). Zważywszy na fakt, że Zbiornik Racibórz ma istotne znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, w tym m.in. miast: Racibórz, Kędzierzyn Koźle, Opole i Wrocław, dotychczasowe działania podejmowane przez RZGW w Gliwicach w okresie 6,5-letniej realizacji tej inwestycji należy uznać za nieefektywne i mało skuteczne. Zaawansowanie rzeczowe realizacji robót na koniec 2013 r. wyniosło 4,1%52 i stan ten nie uległ zasadniczym zmianom do dnia 30 kwietnia 2014 r. y Do dnia 31 grudnia 2013 r. wykonawca robót Dragados S.A. przedłożył jedynie 14 z 31 wymaganych harmonogramem projektów wykonawczych. Cztery z nich złożone zostały w wymaganym terminie, a kolejne 10 z opóźnieniem, wynoszącym od 9 do 43 dni. Ponadto spośród 14 złożonych projektów wykonawczych tylko jeden 53 przyjęty został przez Inżyniera Kontraktu bez zastrzeżeń. Pozostałe 13 zwróconych zostało wykonawcy do poprawy. y Do końca 2013 r. wykonawca nie rozpoczął również prac związanych z przebudową istniejących linii energetycznych prawobrzeżnej części Zbiornika Racibórz (obejmujących trzy zadania), których wykonanie stanowiło tzw. kamień milowy, a ich zakończenie planowano na grudzień 2013 r. Również zadanie dotyczące karczowania pni drzew na całej powierzchni budowy Zbiornika Racibórz miało zostać zakończone do dnia 31 października 2013 r., jednakże na dzień 31 grudnia 2013 r. wykonawca nie zrealizował wszystkich elementów robót wymaganych kontraktem. y RZGW Gliwice dopuścił do realizacji części robót budowalnych przez wykonawcę podkomponentu A1 bez wymaganych projektów wykonawczych oraz szczegółowych programów zapewnienia jakości, co może mieć negatywny wpływ na trwałość i bezpieczeństwo tej inwestycji. Wykonawca robót w sposób rażący naruszył tym samym postanowienia warunków zawartego w dniu 18 czerwca 2013 r. kontraktu 54 na budowę Zbiornika Racibórz. Przypadki te dotyczyły m.in.: w okresie od 15 lipca do 26 sierpnia 2013 r. odcinka pn. Staw Plinc i przełożenie potoku Plinc poniżej zapory czołowej. W ramach tych zadań wykonano: wykop stawu, profilowanie skarp stawu oraz koryto potoku na wlocie i wylocie ze stawu. Projekty wykonawcze dla ww. prac, tj. budowla 152 (koryto potoku Plinc) i budowla 153 (staw Plinc) zostały ostatecznie zatwierdzone dopiero 12 lutego 2014 r., tj. po ponad 5 miesiącach od zakończenia prac objętych tymi projektami, a szczegółowy program zapewnienia jakości przedłożono Inżynierowi Kontraktu dopiero 14 listopada 2013 r (do dnia 30 kwietnia 2014 r. nie został on ostatecznie zatwierdzony); w okresie od 1 października 2013 r. do 18 grudnia 2013 r. wykonawca prowadził roboty kafarowe, polegające na wbijaniu ścianek szczelnych stalowych wokół dołu fundamentowego budowli przelewowo-spustowej, a w okresie od 15 września 2013 r. do 18 marca 2014 r. roboty polegające na formowaniu nasypów grodzy budowlanej. Projekt wykonawczy dla ww. prac został ostatecznie zaakceptowany przez Inżyniera Kontraktu w dniu 31 marca 2014 r., a Szczegółowy Program Zapewnienia Jakości dla tychże robót w dniu 10 kwietnia 2014 r.; od 10 października 2013 r. wykonawca odhumusowywał teren pod drogi technologiczne (roboty tymczasowe) i serwisowe (roboty stałe), w sytuacji, gdy w dniu 7 listopada 2013 r. projekty wykonawcze dla tychże robót uzyskały warunkowe dopuszczenie, a ostatecznie zaakceptowane zostały dopiero w dniu 29 stycznia 2014 r.; od 13 września 2013 r. do 30 kwietnia 2014 r. (data zgłoszenia zakończenia robót) wykonawca prowadził prace związane z likwidacją hałdy Bieńkowice, z jednoczesnym zastosowaniem gruntu z hałdy do zasypania wyrobiska pożwirowego. Projekt wykonawczy dla przedmiotowego zadania został złożony do akceptacji Inżyniera Kontraktu dopiero 13 grudnia 2013 r. i do 30 kwietnia 2014 r. nie został ostatecznie zatwierdzony. y Wskazując przyczyny dopuszczenia do prowadzenia przez wykonawcę robót budowlanych bez projektów wykonawczych, Pełnomocnik Dyrektora RZGW w Gliwicach ds. Zarządzania Komponentem A wyjaśnił, iż w jego ocenie takie projekty nie były wymagane dla niektórych rodzajów prac. NIK nie podzieliła stanowiska Pełnomocnika Dyrektora RZGW w Gliwicach, gdyż obowiązek wykonania projektów wykonawczych przed rozpoczęciem robót budowlanych wynikał m.in. z postanowień zawartych kontraktów. Również w ramach podkomponentu A2, którego część zadań w oparciu o zawarte porozumienia pomiędzy RZGW Gliwice a Gminą Lubomia, powierzone Joint Venture: CES Consulting Engineers Salzgitter GmbH, Haskoning Nederland B. V. i Pracownie Badawczo-Projektowe Ekosystem Sp. z o.o. 52 Dane według sprawozdania System Monitotringu Robót Budolwanych. 53 Rozbiórki i przebudowa sieci (branża budowlana, sanitarna i elektryczna) Obiekt S5 (Zagospodarowanie czaszy zbiornika) zadanie T Sekcja VI punkt 1.3., Obiekt nr 1 zapora czołowa z budowlami towarzyszącymi, sekcja VI, opis wymagań dla robót Program zapewnienia jakości.19 I N F O R M A C J E S Z C Z E G Ó Ł O W E zostało tej gminie, wystąpiły opóźnienia. Z 12 ujętych w harmonogramie RAP zadań, pięć w ogóle nie zostało rozpoczętych 55, a trzy rozpoczęte zostały z opóźnieniami wynoszącymi od 2 do 12 miesięcy 56. W przypadku jednego zadania realizacja prac związanych z wydawaniem i zamianą terenów oraz uzgadnianiem odszkodowań pomimo rozpoczęcia realizacji 2 miesiące wcześniej niż zakładano, planowany pierwotnie termin zakończenia nie został dotrzymany. Zgodnie ze zmienionym we wrześniu 2013 r. harmonogramem RAP terminy zakończenia prac ośmiu z dziewięciu analizowanych zadań zostały przesunięte o: 19 m-cy (budowa cmentarza w Nowej Wsi); 16 miesięcy (budowa infrastruktury w Nowej Wsi); 12 m-cy (budynek remizy ze świetlicą w Nowej Wsi); 11 m-cy (prace związane z wydawaniem i zamianą terenów oraz uzgadnianiem odszkodowań); 9 m-cy (zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Nowej Wsi); 8 m-cy (budynek wielorodzinny w Nowej Wsi); 2 m-ce (budowa oczyszczalni) i 1 miesiąc (ustalenie zasad realizacji projektów związanych z budową remizy, budynku wielorodzinnego, cmentarza, oczyszczalni ścieków i zagospodarowania przestrzeni publicznej). Jedną z przyczyn powstania tych opóźnień była m.in. niska jakość dokumentacji przygotowanej przez poprzedniego Inżyniera Kontraktu CES. W ramach podkomponentu A2, w 2013 r. prowadzone były prace przygotowawcze terenu pod inwestycję, w tym dotyczące wysiedlenia Wsi Ligota Tworowska i Nieboczowy, rozpoczęto budowę 24 domów mieszkalnych na terenie Nowej Wsi. y W czaszy budowanego Zbiornika Racibórz prowadzona jest działalność związana z wydobywaniem kruszywa. Od 2008 r. wydanych zostało 26 na 28 wszystkich Koncesji dla przedsiębiorców i zakładów odkrywkowych na prowadzenie działalności wydobywczej na terenie zbiornika (dwie koncesje wydano w 2014 r.). Największa liczba koncesji (22) przewiduje prowadzenie działalności co najmniej do roku RZGW Gliwice posiadało informację o ośmiu przedsiębiorcach dysponujących 13 koncesjami. Tymczasem jeszcze co najmniej 10 dalszych podmiotów dysponowało 13 koncesjami, o czym RZGW Gliwice nie posiadało wiedzy. Przyczyną tego stanu było m.in. nie prowadzenie przez RZGW rejestru podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w czaszy Zbiornika gdyż, jak wyjaśnił Dyrektor RZGW 57, nie widziano takiej konieczności. Rozwijająca się działalność w zakresie wydobycia kopalin na terenie czaszy Zbiornika może w przypadku zaistnienia konieczności wypełnienia polderu wodą ograniczać skuteczność reakcji na zagrożenie powodziowe. Problemem w tej sytuacji mogą się np. okazać wykorzystywane do prowadzenia wydobycia maszyny i sprzęt, których nie da się ewakuować, a których przemieszczenie przez masy płynącej wody może zagrozić budowlom polderu. W związku ze wskazaną powyżej działalnością, prowadzone są dwa postępowania dotyczące wydobycia kruszywa w czaszy zbiornika: przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie zasadności wykorzystania granulatu nieznanego pochodzenia do odtworzenia skarp wyrobisk poeksploatacyjnych odkrywkowych zakładów górniczych do dnia zakończenia kontroli prowadzone było postępowanie w przedmiocie ewentualnego potwierdzenia utraty statusu odpadu, wykorzystywanego do rekultywacji granulatu. Postępowanie to zostało wszczęte w wyniku zlecenia NIK; przez Wójta Gminy Lubomia, w sprawie nielegalnego usunięcia przez jednego z przedsiębiorców 32 sztuk drzew bez wymaganego zezwolenia. Wobec powyższego, NIK jako zasadne i celowe uznała monitorowanie przez RZGW Gliwice zakresu i intensywności robót górniczych prowadzonych przez przedsiębiorców w czaszy Zbiornika. Biorąc powyższe pod uwagę, w ocenie NIK, realne jest zagrożenie kolejnego przesunięcia daty zakończenia budowy Zbiornika Racibórz, nawet poza 2017 r. Na konieczność zmiany terminu zakończenia budowy wskazał również wykonawca robót pismem z dnia 18 kwietnia 2014 r., w którym poinformował RZGW w Gliwicach, iż w jego ocenie realnym terminem zakończenia tej inwestycji jest 5 grudnia 2017 r. Podniósł on jednocześnie, że wpływ na to mają m.in.: różnice w warunkach gruntowych posadowienia budowli w stosunku do dokumentacji RZGW użytej do wykonania projektu budowlanego oraz nowe wymagania dotyczące zaleceń Międzynarodowego Panelu Ekspertów w zakresie zmiany przesłony przeciw-filtracyjnej58, co wiąże się z koniecznością przeprojektowania dokumentacji budowy Zbiornika Dot. budynku remizy ze świetlicą, budynku wielorodzinnego, zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz budowy cmentarza w Nowej Wsi oraz likwidacji cmentarza w Nieboczowach. 56 Dot. budowy infrastruktury (2 m-ce), ustalenia zasad realizacji projektów związanych z budową remizy, budynku wielorodzinnego, cmentarza, oczyszczalni ścieków i przestrzeni publicznej (5 m-cy), a także budowy oczyszczalni ścieków (12 m-cy). 57 Należy przez to rozumieć p.o. Dyrektora RZGW w Gliwicach. 58 Przedłożona przez wykonawcę aktualizacja robót będzie przedmiotem kolejnych kontroli NIK. 59 Do dnia zakończenia kontroli przedłożona przez wykonawcę aktualizacja programu robót nie została rozpatrzona i zweryfikowana przez RZGW w Gliwicach. 1920 I N F O R M A C J E S Z C Z E G Ó Ł O W E Odzwierciedleniem opóźnień w realizacji Projektu było również niskie zaawansowanie finansowe zadań. Poniesione od początku realizacji Projektu do końca 2013 r. wydatki w kwocie 2,2 mln zł stanowiły 23,7% kwoty przewidzianej na budowę Zbiornika Racibórz (1.269,6 mln zł), przy czym blisko połowa z tej kwoty (46,9%) stanowiła wypłacona głównemu wykonawcy Dragados S.A., zaliczka na mobilizację w wysokości 140,5 mln zł60. Pozostałe wydatki w kwocie 127,3 mln zł (42,5%) poniesione zostały na pozyskanie praw do dysponowania gruntami oraz w wysokości 31,2 mln zł (10,4%) na usługi konsultingowe, w tym opracowanie dokumentacji projektowo technicznej i nadzór. Wydatkowanie środków w poszczególnych latach przedstawia wykres nr 5. Wykres nr 5 Wydatkowanie środków na prace związane z przygotowaniem budowy zbiornika , Miliony zł ,2 15, ,2 0 8,5 6,4 18,9 8,7 2007/ ,3 8,5 25,9 4,4 Koszty pozyskania prawa do dysponowania gruntami Koszty prac budowlanych Koszty prac projektowych oraz nadzoru budowlanego Źródło: opracowanie własne NIK. W grudniu 2012 r. RZGW Gliwice rozwiązał umowę z Konsultantem wsparcia technicznego CES z uwagi na niespełnianie wymagań w zakresie świadczonych usług. W związku z tym faktem, celem wykonania zadań dotychczas realizowanych przez CES, RZGW Gliwice zatrudniło konsultantów w zakresie: RAP, działań środowiskowych, hydrotechniki i obsługi prawnej. W rezultacie, w dniu 5 marca 2013 r. zawarto umowę z konsultantem ds. nabywania nieruchomości na cele inwestycyjne RAP, w dniu 26 marca 2013 r. zawarto umowę z konsultantem ds. środowiskowych, w dniu 2 kwietnia 2013 r. zawarto umowę z konsultantem ds. hydrotechniki, a 19 marca 2013 r. zawarto umowę na usługi prawne i wsparcie dla RZGW w związku z realizacją Projektu. Dodatkowo w dniu 12 sierpnia 2013 r. RZGW Gliwice zawarło umowę z firmą Ove Arup & Partners International Limited, na pełnienie usług Konsultanta, w tym nadzór budowlany włącznie z wykonywaniem funkcji Inżyniera Kontraktu i usługami zarządzania kontraktem w ramach Projektu. Konsultant rozpoczął świadczenie usług z dniem 2 września 2013 r. Łącznie wartość zawartych umów zamknęła się kwotą 2,7 mln zł. Powyższe działania były zgodne z wymogami Banku Światowego Płatność, która podlega zwrotowi i nie stanowi wynagrodzenia za ewentualnie wykonane roboty budowalne; dodatkowo kwota 169,4 tys. zł stanowiła płatność na modernizację sieci piezometrów oraz wycinkę drzew. Pokazać jeszcze
REALIZACJA PROJEKTU OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ W DORZECZU RZEKI ODRY PRZY WYKORZYSTANIU POŻYCZKI BANKU ŚWIATOWEGO
LWR-4101-01-00/2013 Nr ewid. 157/2013/P13184/LWR Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA PROJEKTU OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ W DORZECZU RZEKI ODRY PRZY WYKORZYSTANIU POŻYCZKI BANKU ŚWIATOWEGO MARZEC Bardziej szczegółowo LWR-4101-01-02/2012 P/12/182. Wrocław, dnia 30 maja 2012 r.
LWR-4101-01-02/2012 P/12/182 Wrocław, dnia 30 maja 2012 r. Pan Witold Krochmal Dyrektor Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry we Wrocławiu (Tekst jednolity po uwzględnieniu Bardziej szczegółowo CEL I ZAKRES MODERNIZACJI WROCŁAWSKIEGO WĘZŁA WODNEGO
KSR-4101-05-02/2011 P/11/109 Warszawa, 13 stycznia 2012 r. Pan Witold Sumisławski Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy Bardziej szczegółowo Opinia dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu państwa w roku 2001 w części 22 - Gospodarka wodna
Warszawa, 28 czerwca 2002 r. Opinia dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu państwa w roku 2001 w części 22 - Gospodarka wodna Ustawa budżetowa na 2001 r. została opracowana zgodnie z nową klasyfikacją Bardziej szczegółowo Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry przy wykorzystaniu
LWR-4101-01/2012 Nr ewid. 159/2012/P12182/LWR Informacja o wynikach kontroli Audyt realizacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry przy wykorzystaniu pożyczki Banku Światowego MArzec Bardziej szczegółowo Warszawa, 30 marca 2011 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie. Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, 30 marca 2011 r. P/10/114 LWA-4100-08-03/2011 Tekst jednolity Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 Bardziej szczegółowo WICEPREZES Warszawa, dnia 27 września 2007 r. NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI. Pan Zbigniew Kotlarek Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
WICEPREZES Warszawa, dnia 27 września 2007 r. NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI P/07/067 KKT-41003-4/07 Marek Zająkała Pan Zbigniew Kotlarek Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Bardziej szczegółowo LKA 4111-001-01/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LKA 4111-001-01/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana K/14/003 Wykonanie wniosków Bardziej szczegółowo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
KSI-4111-01-07/2012 K/12/001 Warszawa, dnia 10 grudnia 2012 r. Pan Krzysztof Chojniak Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia Bardziej szczegółowo Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Załącznik do zarządzenia Rektora UŚ nr 38 z dnia 28 lutego 2012 r. Uniwersytet Śląski w Katowicach Zatwierdzam: Rektor Uniwersytetu Śląskiego Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Katowice, Bardziej szczegółowo 901 MLN ZŁ NA POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA POWODZIOWEGO WROCŁAWIA - TRWA MODERNIZACJA WROCŁAWSKIEGO WĘZŁA WODNEGO
KONFERENCJA PRASOWA - MATERIAŁY 1 KWIETNIA 2014 901 MLN ZŁ NA POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA POWODZIOWEGO WROCŁAWIA - TRWA MODERNIZACJA WROCŁAWSKIEGO WĘZŁA WODNEGO REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU Bardziej szczegółowo LWR-4101-003-01/2014 P/14/117 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LWR-4101-003-01/2014 P/14/117 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/14/117 Realizacja w Bardziej szczegółowo LOL 4101-06-02/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LOL 4101-06-02/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę [Kontroler/Kontrolerzy] Jednostka kontrolowana Kierownik Bardziej szczegółowo Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy. Sz.P. Emilia Kawka-Patek Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia.. 10.2011 r. P/11/044 LBY-4101-21-01/2011 Sz.P. Emilia Kawka-Patek Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Bardziej szczegółowo NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku
NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 13 kwietnia 2010 r. LGD-4110-002-01/2010 P/09/005 Pan Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. Bardziej szczegółowo ZAŁĄCZNIK 1.3. UMOWA DOTACJI
ZAŁĄCZNIK 1.3. do Regulaminu Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości - komponent dotacje inwestycyjne, realizowanego w ramach Programu łagodzenia w regionie Bardziej szczegółowo UCHWAŁA Nr VII/41/2015
UCHWAŁA Nr VII/41/2015 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub remonty budowlane przy zabytkach wpisanych Bardziej szczegółowo KGP 4114-004-05/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
KGP 4114-004-05/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki Bardziej szczegółowo REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE BUDOWA ZBIORNIKA WODNEGO ŚWINNA PORĘBA NA RZECE SKAWIE
BUDOWA ZBIORNIKA WODNEGO ŚWINNA PORĘBA NA RZECE SKAWIE Położenie zbiornika wodnego Świnna Poręba Zbiornik Wodny "Świnna Poręba" zlokalizowany w zlewni górnej Wisły na rzece Skawie między Wadowicami a Suchą Bardziej szczegółowo Wystąpienie pokontrolne
LWR-4101-15-03/2012 P/12/123 Wrocław, dnia 7 listopada 2012 r. Pani Krystyna BARCIK Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy Bardziej szczegółowo Szkolenie w komponencie GOSPODARKA WODNA. WFOŚiGW w Zielonej Górze październik, 2015 r.
Szkolenie w komponencie GOSPODARKA WODNA październik, 2015 r. ZAKRES SZKOLENIA 1. Działalność Funduszu 2. Kryteria wyboru przedsięwzięć 3. Procedura ubiegania się o dofinansowanie 4. Formularz wniosku Bardziej szczegółowo LWA 4101-027-03/2014 P/14/058 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LWA 4101-027-03/2014 P/14/058 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej Bardziej szczegółowo ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA
Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 176/13 z dnia 17 grudnia 2013 r. NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY Bardziej szczegółowo Zalecenia nr 10. 1 1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Zalecenia nr 10 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 1 1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Cel wydania zaleceń nr 10 Uszczegółowienie zakresu kontroli na zakończenie realizacji projektu oraz określenie Bardziej szczegółowo KBF-41002-1/07 P/06/035 Pani Ewa POLKOWSKA Szef Kancelarii Senatu
Warszawa, kwietnia 2007 r. PREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI MIROSŁAW SEKUŁA KBF-41002-1/07 P/06/035 Pani Ewa POLKOWSKA Szef Kancelarii Senatu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z Bardziej szczegółowo Uchwała Nr Rady Miejskiej w Śmiglu z dnia
Uchwała Nr Rady Miejskiej w Śmiglu w sprawie: dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2012 2023. Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie Bardziej szczegółowo LGD-4111-004-05/2012 K/12/004/LGD WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LGD-4111-004-05/2012 K/12/004/LGD WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę K/12/004/LGD - Realizacja wniosków pokontrolnych NIK Bardziej szczegółowo LOL 4101-06-04/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LOL 4101-06-04/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/13/181 - Efektywność Bardziej szczegółowo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LKA 4101-006-01/2014 P/14/117 TEKST UJEDNOLICONY WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik Bardziej szczegółowo UZASADNIENIE. W związku z powyższym dotychczasowe rozporządzenie utraci moc z dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia.
UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia ustawowego, zawartego w art. 108 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Bardziej szczegółowo Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu Wrocław, dnia 23 listopada 2009 r. Zarząd Fundacji Kalós Kai Agathós we Wrocławiu LWR-410-24-01/2009 P/09/070 tekst ujednolicony wystąpienia pokontrolnego Bardziej szczegółowo Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Działanie 4.3 Kredyt technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO Innowacyjna Gospodarka 4.3 Kredyt technologiczny Jest jednym z działań należących do Programu Operacyjnego Innowacyjna Bardziej szczegółowo NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej
NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej Warszawa, dnia 4 września 2009 r. KAP-410-01-9/09 Pan Ryszard Rodzik Prezes Zarządu Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych START WYSTĄPIENIE Bardziej szczegółowo Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch- edycja 2014 (Moduł 2) UMOWA NR.../2014
Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch- edycja 2014 (Moduł 2) UMOWA NR.../2014 zawarta w dniu... 2014 r. w Gorzowie Wlkp. pomiędzy : Wojewodą Lubuskim panem Jerzym Bardziej szczegółowo KBF 4114-02-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
KBF 4114-02-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej Bardziej szczegółowo Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2014/S 014-020794
1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20794-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2014/S 014-020794 Ministerstwo Infrastruktury Bardziej szczegółowo Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r.
DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie Karty Bardziej szczegółowo Kryteria oceny efektywności LGD oraz realizacji LSR:
Załącznik nr 1 Kryteria oceny efektywności LGD oraz realizacji LSR: 1) wysokość wnioskowanej pomocy finansowej w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy, określona na podstawie wniosków Bardziej szczegółowo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LBY-4100-01-06/2012 P/12/001 Bydgoszcz, dnia kwietnia 2012 r. Pan Józef Sosnowski Wójt Gminy Rogowo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Bardziej szczegółowo DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2252 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Bardziej szczegółowo ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści Spis Bardziej szczegółowo - o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1293).
SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów DMPiA 140-43(1)/07 Warszawa, 28 marca 2007 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Uprzejmie przekazuję stanowisko Rady Bardziej szczegółowo Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli Wojciech Misiąg
Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli Wojciech Misiąg Warszawa, dnia 18 listopada 2011 r. KSR-4101-01-01/2011 P/11/001 Pan Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie Bardziej szczegółowo LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej Bardziej szczegółowo Warszawa, dnia 20 października 2008 roku. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Departament Nauki, Oświaty. Pan Piotr Szczepański Prezes Fundacji Wspomagania Wsi
Warszawa, dnia 20 października 2008 roku NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego 00-950 Warszawa, ul. Filtrowa 57 tel. (0.22) 444 5661, fax (0.22) 444 5682 KNO-41105-3/2008 Bardziej szczegółowo Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 5 stycznia 2011 r. LBY-4101-12-01/2010 P/10/124 Pan Michał Franciszek Zaleski Prezydent Miasta Torunia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie Bardziej szczegółowo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
PREZES NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI Krzysztof Kwiatkowski LWA-4100-001-02/2014 P/14/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Bardziej szczegółowo wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania nr... o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o następującej treści:
Oznaczenie sprawy: FZP.ZP.271.16.2012 Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT UMOWY dla wykonawcy usługi edukacyjnej w projekcie pn. Nasze dzieci nasza przyszłość projekt dla szkół Gminy Kawęczyn zawarta w dniu..2012 Bardziej szczegółowo WK.60/437/K-60/J-3/12 Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław
Wrocław, 20 lutego 2013 roku WK.60/437/K-60/J-3/12 Pani Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, Bardziej szczegółowo WZÓR. Wniosek o dofinansowanie
WZÓR Wniosek o dofinansowanie Załączniki do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia. (poz. ) Wniosek o dofinansowanie Załącznik nr 1 I-1 realizacji projektu informatycznego lub przedsięwzięcia, Bardziej szczegółowo Inwestycje wieloletnie i programy wieloletnie
72 BSiE Alicja Młynarska Wichtowska Informacja BSiE nr 822 (IP 96G) Inwestycje wieloletnie i programy wieloletnie A. Inwestycje wieloletnie i programy wieloletnie w świetle obowiązujących przepisów Z budżetu Bardziej szczegółowo UMOWA PARTNERSKA w sprawie zasad realizacji projektu pn. Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji
UMOWA PARTNERSKA w sprawie zasad realizacji projektu pn. Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji zawarta w dniu 26 października 2010 roku w Lublinie pomiędzy następującymi Stronami: Samorządem Bardziej szczegółowo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.23.2015 Bydgoszcz, 31 lipca 2015 r. Pan Wojciech Rakowski Wójt Gminy Zbiczno Urząd Gminy Zbiczno Zbiczno 140 87-305 Zbiczno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. Bardziej szczegółowo PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Efektywne wykorzystanie energii Część 7) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia Bardziej szczegółowo Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu Wrocław, dnia 6 grudnia 2011 r. LWR-4101-13-01/2011 P/11/155 Pan Andrzej Jamrozik Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Wystąpienie Bardziej szczegółowo Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej I N F O R M A C J A o gospodarowaniu środkami w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 27 Warszawa, maj 28 SPIS TREŚCI: Bardziej szczegółowo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Poznań, dnia 15 kwietnia 2013 r. PS-I.431.8.2013.11 Pan Michał Jurga Burmistrz Miasta Kościana WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji Bardziej szczegółowo Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Wsparcie dla Instytucji odpowiedzialnych za realizację ZIT
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Wsparcie dla Instytucji odpowiedzialnych za realizację ZIT Informacje ogólne Zasady finansowania podmiotów realizujących ZIT w ramach POPT 2014-2020 zostały Bardziej szczegółowo REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45 052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 077 453 86 36,37 Tel/Fax 077 453 73 68 E-mail: rio@rio.opole.pl www.rio.opole.pl NKO-401-13/2/11 Opole, dnia 29 marca 2012 r. Bardziej szczegółowo URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH
URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH KAW.1711.4.1.2012 Gliwice, 17 maj 2012 r. nr kor. UM-199806/2012 DOM DZIECKA NR 3 ul. KOPERNIKA 109 44-117 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231 30 41 Fax +48 Bardziej szczegółowo USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków
Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1655. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Bardziej szczegółowo Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie
1 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Lublin, dnia 05 grudnia 2011 r. Pan Krzysztof Hetman Marszałek Województwa Lubelskiego LLU-4101-24-01/11 P/11/169 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. Bardziej szczegółowo KOMPONENT B3 PRZEBUDOWA KANAŁU ULGI ODRA-WIDAWA
MISJA BANKU ŚWIATOWEGO PRZEBUDOWA SYSTEMU OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ M. WROCŁAWIA MODERNIZACJA WROCŁAWSKIEGO WĘZŁA WODNEGO KOMPONENT B3 PRZEBUDOWA KANAŁU ULGI ODRA-WIDAWA 23.03.2015r., Wrocław Przebudowy Bardziej szczegółowo Odtworzenie infrastruktury przeciwpowodziowej i działania monitorujące
Konferencja Prasowa 16.04.2013 r. Odtworzenie infrastruktury przeciwpowodziowej i działania monitorujące Witold Sumisławski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Usuwanie skutków powodzi Szkody powodziowe Bardziej szczegółowo Instrukcja sporz dzania Harmonogramu Realizacji Projektu dla przedsi wzi w ramach projektów dofinansowywanych ze
Instrukcja sporządzania Harmonogramu Realizacji Projektu dla przedsięwzięć w ramach projektów dofinansowywanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytetowa IV I. W zależności Bardziej szczegółowo OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA W WOJEWÓDZTWACH MAŁOPOLSKIM I ŚWIĘTOKRZYSKIM
OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA W WOJEWÓDZTWACH MAŁOPOLSKIM I ŚWIĘTOKRZYSKIM Elementy zarządzania ryzykiem powodziowym 1. Zapobieganie 2. Ochrona 3. Gotowość 4. Postępowanie awaryjne 5. Wyciąganie wniosków Zarządzanie Bardziej szczegółowo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 65-261 Zielona Góra, ul. Chmielna 13; tel. 68 329 19 00; fax: 68 329 19 03 www.zielonagora.rio.gov.pl e-mail: zielonagora@rio.gov.pl Zielona Góra, 2013-10 Bardziej szczegółowo PREZYDENT MIASTA GLIWICE
PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.7.2014 Gliwice, 16 październik 2014 r. nr kor. UM-557526/2014 Pan Andrzej Bismor SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 ul. ROBOTNICZA 6 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Bardziej szczegółowo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
DKN.ZK.1952.13.2013.4.JF Warszawa, maja 2013 r. Szanowna Pani Małgorzata Krasowska Dyrektor Fundacji Polsko Amerykańska Komisja Fulbrighta 00-362 Warszawa, ul. K. I. Gałczyńskiego 4 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Bardziej szczegółowo Razem w latach RLM 500 600 100 1200. Rok 2015 2016 2017
PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł Programu: Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony wód realizowanych przez osoby fizyczne - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych Bardziej szczegółowo LKA 4111-02-04/2013 K/13/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LKA 4111-02-04/2013 K/13/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej Bardziej szczegółowo DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 listopada 2013 r. Pozycja 43 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1)
DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 6 listopada 2013 r. Pozycja 43 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 30 października 2013 r. w sprawie Bardziej szczegółowo PROGRAM PRIORYTETOWY II EDYCJA
PROGRAM PRIORYTETOWY II EDYCJA Tytuł Programu: Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony wód dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych Bardziej szczegółowo ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa
Dziennik Ustaw Nr 238 16193 Poz. 1579 1579 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa Na podstawie art. 134 Bardziej szczegółowo Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11. Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11 Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 16 w związku z art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. Bardziej szczegółowo Droga Regionalna. Stan przygotowań do realizacji inwestycji. Rybnik, 16 listopada 2015 r
Droga Regionalna Racibórz - Pszczyna Stan przygotowań do realizacji inwestycji Rybnik, 16 listopada 2015 r Dlaczego niemożliwe stało się możliwe? do listopada 2014 dziś Budowa drogi nie jest możliwa z Bardziej szczegółowo DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 września 2015 r. Poz. 1480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i Bardziej szczegółowo SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nowyteatr.org/pl/nowyteatr/zamowienia-publiczne Warszawa: Obsługa prawna przedsięwzięcia inwestycyjnego Bardziej szczegółowo b) w 2014 roku założono wzrost wynagrodzeń o 3%, w pozostałym okresie objętym prognozą nie zakładano,
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/7/2014 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2014 r. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gaworzyce Uwagi ogólne: Opracowując wieloletnią Bardziej szczegółowo Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku
Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie W rozumieniu ustawy o finansach publicznych Bardziej szczegółowo Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Lublin, dnia grudnia 2011 r. LLU-4101-27-07/2011 P/11/002 Pani Violetta Rudzka Wójt Gminy Jabłonna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy Bardziej szczegółowo DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Poz. 1146 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 2020 Art. 92. Bardziej szczegółowo Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu
Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Postanowienia ogólne 1 1. Kontrolę zarządczą w PUP stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia Bardziej szczegółowo NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach
NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 14 grudnia 2011 r. LKA-4101-28-01/2011/P/11/110 Pan Stanisław Gmitruk Dyrektor Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Bardziej szczegółowo PREZYDENT MIASTA GLIWICE
PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.6.2013 Gliwice, 06 listopad 2013 r. nr kor. UM-564994/2013 Pani Małgorzata Bałuta PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 27 ul. TARGOSZA 3 44-121 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Bardziej szczegółowo Inwestycje i programy wieloletnie
BSiE 57 Urszula Smołkowska Informacja nr 1165 (IP-108G) Inwestycje i programy wieloletnie Inwestycje wieloletnie i programy wieloletnie w świetle obowiązujących przepisów 1.1. Inwestycje wieloletnie Artykuł Bardziej szczegółowo Objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2014-2017 Dochody bieżące i wydatki bieżące. Przedsięwzięcia inwestycyjne.
Objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2014-2017 Podstawowe przyczyny opracowania nowej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej to duże zmiany dochodów, zwłaszcza Bardziej szczegółowo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Kielce, dnia 29 sierpnia 2011 r. WK-60.23.3606.2011 Pani Jolanta Anielska Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej im. gen. Franciszka Kamińskiego w Bejscach 28-512 Bejsce 233 Wystąpienie pokontrolne Regionalna Bardziej szczegółowo -ihijyoi:?;.-. U; IV P-",- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
-.. M Poznań, dnia 49 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI i -ihijyoi:?;.-. U; IV P-",- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 Pan Krzysztof Nosal Starosta Kaliski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. Bardziej szczegółowo Pan RYSZARD TOMASZ NOWAKOWSKI Wójt Gminy Parzęczew
Łódź, dnia 31 października 2014 roku Pan RYSZARD TOMASZ NOWAKOWSKI Wójt Gminy Parzęczew WK 602/48/2014 Na podstawie art.9 ust.2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych Bardziej szczegółowo MINISTERSTWO FINANSÓW S P R A W O Z D A N I E
MINISTERSTWO FINANSÓW Pełnomocnik Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską S P R A W O Z D A N I E za okres od dnia 26 stycznia do dnia 31 marca 2009 r. z działalności Pełnomocnika Bardziej szczegółowo PROGRAM PRIORYTETOWY
PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia Bardziej szczegółowo przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy a Panią/Panem, zamieszkałą/-ym w, legitymującą/-ym się dowodem osobistym nr
Umowa nr o wykonanie inicjatywy lokalnej polegającej zawarta w dniu. w. między: Gminą 1, z siedzibą w, reprezentowaną przez: Wójta, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy 2, a Panią/Panem, zamieszkałą/-ym Bardziej szczegółowo Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2013
UMOWA NR... 2013 Zawarta w dniu... 2013 r. pomiędzy: MARENGO IT sp. z o.o., ul. Wagonowa 5-7, 53-609 Wrocław, NIP: 8961515962, REGON: 021474635 Zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:.. a......... Bardziej szczegółowo UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
WZÓR UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Bardziej szczegółowo NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu. Pani Marianna Zygmunciak Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cisku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu Opole, dnia 25 maja 2011 r. P/11/176 LOP- 4101-03-01/2011 Pani Marianna Zygmunciak Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cisku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku