Source: http://docplayer.fi/7708440-Eakr-projektisuunnitelma.html
Timestamp: 2018-05-27 22:32:14+00:00
Document Index: 9142335

Matched Legal Cases: ['Diaarinumero 46', 'Diaarinumero 550', 'Diaarinumero 939', 'Diaarinumero 2784', 'Diaarinumero 2784', 'Diaarinumero 21', 'Diaarinumero 81', 'Diaarinumero 29014', 'Diaarinumero 4648', 'Diaarinumero 1488', 'Diaarinumero 26', 'Diaarinumero 646', 'Diaarinumero 463', 'Diaarinumero 82']

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA - PDF
Download "EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA"
1 EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero HAMELY/7/07.04/2011 Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero Projektikoodi A31905 Hakemustyyppi Muutoshakemus Tila Muutettavana (2) VIRANOMAINEN, JOLLE HAKEMUS OSOITETAAN Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2. PROJEKTI, JOLLE HAETAAN RAHOITUSTA Projektin nimi Pohjavesitutkimukset Forssan seudun varavesilähteen löytämiseksi Ohjelma Etelä-Suomi Toimintalinja 3 : Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen Projektityyppi Kehittämisprojekti Aloituspäivämäärä Päättymispäivämäärä PROJEKTIN HAKIJAN TIEDOT Hakijan nimi Forssan vesihuoltoliikelaitos Hakijatyyppi Muu Y-tunnus Lähiosoite Viksbergintie 1 Puhelinnumero Postinumero Postitoimipaikka Forssa Faksinumero IBAN FI BIC OKOYFIHH Pankkiyhteys Osuuspankki Tilinumero Web-osoite Projektin vastuuhenkilön nimi Kimmo Paakkonen Asema organisaatiossa Vesihuoltojohtaja Sähköpostiosoite Puhelinnumero Taloushallinnon vastuuhenkilön nimi Leena Järvenpää Asema organisaatiossa Talousjohtaja Sähköpostiosoite Puhelinnumero Projektipäällikön nimi Henna Moisander Sähköpostiosoite Puhelinnumero Seurantayhdyshenkilön nimi Sähköpostiosoite Puhelinnumero Hakemusvaiheen yhteyshenkilön nimi Henna Moisander Sähköpostiosoite Puhelinnumero EURA JÄRJESTELMÄ 1/12
2 4. HAKIJAORGANISAATION JA YHTEISTYÖTAHOJEN KUVAUS 4.1 Hakijaorganisaation osuus ja tehtävät projektin toteutuksessa Hakija toteuttaa projektin kokonaan itse Hakija toteuttaa projektin osittain itse ja osittain alihankintana Hakija toteuttaa projektin osittain itse, osittain alihankintana ja osittain toteutuksesta vastaa yksi tai useampi osatoteuttaja Hakija toteuttaa projektin kokonaan ostopalveluna 4.2 Mitkä tahot ovat olleet mukana projektin valmistelussa ja miten? Forssan kaupunki/forssan vesihuoltoliikelaitos Tammelan kunta Lopen kunta Konsultit; GTK ja Ramboll Finland Oy Forssan seudun varavedenoton mahdollisuuksia on kartoitettu parinkymmenen vuoden ajan, mm. erilaisten hankkeiden avulla. Yhteistyö alueen kuntien vesihuollosta vastaavien tahojen kanssa on tiivistä. 4.3 Projektin ohjausryhmän suunniteltu kokoonpano Forssan kaupunki Tammelan kunta Hämeen ELY-keskus Lopen kunta Jokioisten kunta Portaan kyläyhdistys ry 4.4 Muut projektit tai projektikokonaisuudet, joihin haettava projekti mahdollisesti liittyy, mukaan lukien rakennerahastoista (ESR ja EAKR) rahoitetut projektit Yhdyskuntien vedensaannin turvaaminen Forssan seudulla -hanke (EAKR) - Pohjavesialueiden geologisen rakenteen selvitys Kaukolannummen, Kuivajärvenharjun, Pernunnummen ja Räyskälän pohjavesialueilla Tammelassa ja Lopella. Seudullisen vesijohdon ja viemärin suunnittelu välillä Forssa-Riihivalkama-Porras (EAKR). Forssan seudun vesihuollon yleissuunnitelma. EURA JÄRJESTELMÄ 2/12
3 5. PROJEKTIN TARVE JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYS 5.1 Mihin tarpeeseen projektilla haetaan ratkaisua? Forssan seudun puhtaan veden hankinnan varmuuden parantaminen edellyttää uuden vedenottamon paikan löytämistä ja rakentamista. Puhtaan veden saanti vaihtoehtoisesta paikasta esim. vanhaa vedenottamoa kohtaavassa kriisitilanteissa on sekä alueen asukkaiden että elintarviketeollisuuden kannalta erittäin merkittävää. Selvitykset ovat osoittaneet, että ainoat varteenotettavat vedenottoon soveltuvat pohjavesialueet sijaitsevat Tammelan Portaan- Lopen Räyskälän suunnalla. Tammelan Karjaharjussa on tehty kesällä 2010 koepumppauksia ja koeimeytyskokeita. Kokeet ovat tähän mennessä osoittaneet, että ko kohde soveltunee vedenottamon rakentamiseen, mutta alueelta saatava vesimäärä (n m3/vrk) ei vastaa tarvittavaa vesimäärää (n m3/vrk). Puuttuvan varaveden saaminen käyttöön edellyttää sitä, että uusia vedenottamoita tarvitaan useampia saman runkolinjan varrelle. Lopen Räyskälässä olevat pohjavesivarainnot ovat todennäköisesti määrältään riittävät, mutta rakennettavan linjaston pituus Forssasta Räyskälään on huomattavasti pidempi (n. 8 km) kuin Forssasta Tammelan Portaaseen. Hankkeen tavoitteena on tehdä tarkentavia geologisia tutkimuksia ja koepumppauksia vedenottamon paikoiksi potentiaalisesti soveltuvilla pohjavesialueilla sekä selvittää mahdollisen vedenoton vaikutuksia luonto-olosuhteisiin. 5.2 Onko projektin tarpeesta ja kysynnästä olemassa esiselvityksiä, ennakointitietoa tms. ja miten sitä on hyödynnetty projektin valmistelussa? Forssan seudun vedensaannin turvaamisen ongelmat ovat olleet esillä vuosikymmeniä alueen kuntien, valtion viranomaisten ja elinkeinoelämän välisissä neuvotteluissa ja keskusteluissa. Vedenkulutuksen lisääntyminen (mm. elintarviketeollisuuden keskittyminen Forssan seudulle) ja nykyiseen vedenottamoon ja sen veden laatuun ja riittävyyteen kohdistuvat riskit edellyttävät pikaisia ratkaisuja ja uuden vedenottamon rakentamista. Sopivia vedenhankinta-alueita on etsitty useissa hankkeissa. 6. PROJEKTIN TOTEUTUSALUE JA KOHDERYHMÄN KUVAUS 6.1 Projektin toiminnan maantieteellinen kohdealue Maakunnat Kanta-Häme Seutukunnat Riihimäen Kunnat Forssa Loppi Forssan Jokioinen Tammela EURA JÄRJESTELMÄ 3/12
4 6.2 Mitkä ovat projektin varsinaiset kohderyhmät ja ovatko kohderyhmään kuuluvat yritykset tiedossa? Forssan vesihuoltoliikelaitos Forssan kaupunki Tammelan kunta Jokioisten kunta Kuntien asukkaat ja alueella toimiva elinkeinoelämä, erityisesti Forssan seudun elintarviketeollisuus (mm. teurastamo ja lihanjalostus). 6.3 Mitkä ovat projektin varsinaisten kohderyhmien lisäksi sellaiset välilliset kohderyhmät ja muut tahot joihin projektin toiminta kohdistuu? Kaikki seutukunnan vesijohtoverkoston piirissä olevat asukkaat, vapaa-ajanasukkaat sekä yritykset. Lopen kunta (Räyskälän alueen pohjavesialue) ja koealueiden yksityiset maanomistajat. 6.4 Projektiin osallistuvien yritysten arvioitu lukumäärä yhteensä Projektiin osallistuvien muiden organisaatioiden arvioitu lukumäärä Miten projekti edistää alueellisen EAKR-toimenpideohjelman tavoitteita? Hanke edistää ympäristöriskien hallintaa ja niihin varautumista. Rakennettavan runkovesijohdon yhteyteen tehtävä siirtoviemäri mahdollistaa haja-asutusalueen viemäröinnin laajentamista useille kyläalueille. Jätevesien kuormitus pohja- ja pintavesiin vähenee. Hankkeen tulokset varmistavat alueen elinkeino- ja yritystoiminnan edellytysten, välttämättömien vesihuoltopalveluiden, ylläpitämisen ja kehittämisen. 6.7 Miten projekti edistää muiden kansallisten ja maakunnallisten ohjelmien tavoitteita? Hankkeen tuloksena syntyvä vesihuollon varmuuden parantaminen on Hämeen maakuntaohjelman Saavutettavuus- toimintalinjan keskeinen toimenpide. Pernunnummi-Forssa vesihuoltolinjan rakentaminen mainitaan maakunnan kiireellisempänä vesihuoltohankkeena, joka tulee toteuttaa ohjelmakauden alkupuolella. Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman mukaan tulee turvata pohjavesivarojen laatu sekä määrällinen riittävyys. Hankkeen selvitykillä pyritään varmistamaan se, ettei tarvittava vedenotto heikennä pohjavesivarojen laatua tai määrää. EURA JÄRJESTELMÄ 4/12
5 7. PROJEKTIN TAVOITTEET, TULOKSET JA VAIKUTUKSET 7.1 Mitkä ovat projektin tavoitteet, projektin arvioidut tulokset ja vaikutukset ja kuka niitä hyödyntää? Hankkeen tavoitteena on a) tehdä pohjaveden määrää ja laatua arvioiva koepumppaus Tammelan Portaan kylän Kellarimäessä/Kuivajärvenharjussa. b) Arvioida koepumppauksen tulosten perusteella kohteen soveltuvuus yhteiskunnan vedenhankintaan c) Laatia lupahakemus vedenottamon rakentamiseksi Kuivajärvenharjun Kellarimäkeen d) Tehdä Lopen Pernunnummen/Räyskälän/Parkuvan-lammen alueelle tarkentavat maastotutkimukset; erityisesti kohteen pohjaveden liikkeitä estävien kalliokynnysten olemassaolon tutkiminen seismisin menetelmin. e) Tehdä Räyskälän alueella koepumppaus f) Arvioida koepumppausten perusteella kohteen soveltuvuus yhteiskunnan vedenhankintaan. Hanke teetättää koepumppaukset ja kalliokynnysten kartoittamisen konsulttityönä. Arvioidaan hankkeen luonto- ja ympäristövaikutukset. Projektin tuloksena syntyvä tieto arvioidaan ja sitä käytetään suunniteltaessa runkovesijohdon ja uusien vedenottamoiden paikkaa ja linjausta. Tietoa hyödyntävät alueen kunnat ja paikalliset vesihuoltoyhtiöt. Vesihuoltolinjojen rakentamisen jälkeen hankkeen vaikutuksia hyödyntävät koko Forssan seutukunnan asukkaat ja elinkeinoelämä. 7.2 Kuinka monta uutta työpaikkaa projekti saa aikaan? Tavoite 0 kpl joihin työllistyy naisia 0 kpl Uusista työpaikoista tutkimus- /tutkimus- & kehitystyöpaikkoja? Tavoite 0 kpl joista naisten työpaikkoja 0 kpl 7.3 Kuinka monta uutta yritystä projekti saa aikaan? Tavoite 0 kpl joista naisten perustamia 0 kpl 7.4 Mitkä ovat projektin laadulliset vaikutukset kohderyhmään ja toimintaympäristöön ja miten niitä arvioidaan? Hankkeen tuloksina syntyvä tieto auttaa alueen vesihuoltoa kehittäviä tahoja tekemään mahdollisimman kustannustehokkaita ja ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja uusien vesihuoltorakenteiden rakentamisessa. Hankkeen myötä syntyvä tieto nopeuttaa riittävien pohjavesivarojen löytymistä koko seutukunnan tarpeisiin. Projektin vaikutuksia voidaan arvioida sillä, kuinka nopeasti päästään hakemaan uuden tai uusien vedenottamoiden vesioikeuden mukaisia lupia tai rakentamaan vesihuoltolinjastoa. EURA JÄRJESTELMÄ 5/12
6 Seutukunnan vesihuollon varmuuden parantaminen vaikuttaa alueen yritystoiminnan toimintaedellytyksiin, työllistämisvaikutukseen ja tulevaisuuden suunnitelmiin (mm. investointihalukkuuteen) oleellisesti. 7.5 Onko projektilla tasa-arvovaikutuksia: ei tasa-arvovaikutuksia 7.6 Onko projektia suunniteltaessa tehty sukupuolivaikutusten arviointi? Jos on, mitkä ovat arvioinnin tulokset? Ei ole. 7.7 Onko projektilla vaikutuksia ympäristöön? Jos on, minkälaisia vaikutuksia? Projekti lisää tietoa alueen pohjavesialueista ja pohjaveden määrästä ja laadusta. Hankkeen tuloksena syntyvän tiedon perusteella voidaan toteuttaa vedenottamot ja tarvittavat linjaukset niin, että ne eivät vaikuta negatiivisesti tutkimusalueen luontoarvoihin tai pohjaveden laatuun/määrään. Uudet vedenottamot vähentävät painetta ottaa liikaa vettä Forssan Vieremän vedenottamosta. Runkovesijohdon yhteyteen toteutettava runkosiirtoviemäri vähentää alueen asutuksen jätevesikuormitusta pinta- ja pohjavesiin Ympäristövaikutukset Vaikutuksen kohde Vaikutusaste Sanallinen selitys Haitallinen Neutraali Vähäinen myönteinen Merkittävä myönteinen Vaikutuksen ilmastonmuutokseen - energiatehokkuuden parantumiseen - uusiutuvien energialähteiden käytön lisääntymiseen - ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämiseen - fossiilisten hiilidioksipäästöjen vähentämiseen Vaikutukset päästöihin - vesistöön - maaperään - ilmaan Vaikutukset kulutukseen ja tuotantoon - jätteiden määrän vähentämiseen EURA JÄRJESTELMÄ 6/12
7 - hyötykäyttöön ja kierrätykseen - energia- ja materiaalitehokkuuteen - paikallisten uusiutuvien raakaaineiden ja palvelujen käyttöön Vaikutukset luonnonolosuhteisiin ja yhdyskuntiin - maisemaan - kulttuuriympäristöön - luonnon monimuotoisuuteen - Natura 2000 ohjelman kohteisiin Vaikutukset ihmisiin - elinoloihin ja viihtyvyyteen - terveyteen - turvallisuuteen Vaikutukset liikenteeseen - henkilöautoliikenteen kasvun hillitseminen - kuljetustarpeen vähenemiseen - logistiikan tehostamiseen - joukkoliikenteen tai kevyen liikenteen osuuteen Vaikutukset tutkimiseen ja koulutukseen - ympäristöteknologiaan - ympäristöjärjestelmien käyttöönottoon - ympäristöosaamiseen ja tietoisuuteen 8. PROJEKTIN TOIMENPITEIDEN JA TUOTTEIDEN KUVAUS 8.1 Mitkä ovat projektin keskeiset toimenpiteet? Portaan kylän Kellarimäen sekä Räyskälän tutkimuskohteen pohjaveden koepumppaus ja saatujen tulosten tulkinta. Lopen Räyskälän Parkuva-järven alueen pohjavesialueen geologisen rakenteen tarkentaminen; EURA JÄRJESTELMÄ 7/12
8 kalliokynnysten kartoittaminen seismisin menetelmin. 8.2 Projektissa kehitettävät uudet tuotteet (opetusmateriaalit, menetelmät, ohjelmat yms.), palvelut ja toimintatavat sekä työsuunnitelma niiden kehittämiseksi Projektissa ei kehitetä uusia tuotteita. Tuloksena syntyy uutta tietoa. 8.3 Projektin pysyvät vaikutukset; (miten juurrutetaan pysyväksi toiminnaksi)? Projektin tietojen perusteella tehtävät päätökset vesihuolto-infran rakentamisesta -> pysyvät rakenteet ja niiden käyttö. 8.4 Miten hakemuksen kohteena olevaa toimintaa jatketaan projektin päättymisen jälkeen? Alueelle perustetaan seudullinen vedenottamo. 9. PROJEKTIN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 9.1 Vuosittain eritelty toiminnan kuvaus toimenpiteiden toteutuksesta, vastuista ja projektin vaiheistamisesta 2011 Hankkeen ohjausryhmän järjestäytyminen. Hankkeesta tiedottaminen yleisesti ja maanomistajille. Tutkimuslupien hakeminen. Konsultin/konsulttien valinta. Konsulttien tekemät maastotutkimukset. Tulosten rapotointi. Tuloksista tiedottaminen ja jatkotoimenpiteistä päättäminen Neuvottelut maanomistajien kanssa. Vedenottamoiden alueiden maanhankinta. Vedenottamon lupahakemuksen laatiminen (Kellarimäki ja Räyskälä). 9.2 Tiivistelmä projektista Internetin tietopalvelua varten (tavoitteet, toimenpiteet, tulokset) Hankkeen tavoitteena on saada tietoja Tammelan Portaan Kellarimäen pohjavesivarojen määrästä ja laadusta sekä Lopen Räyskälän alueen Parkuva-lammen ympäristön geologisesta rakenteesta ja pohjavesivarojen määrästä ja laadusta sekä mahdollisista vedenoton ympäristövaikutuksista. Selvitykset tähtäävät siihen, että Forssan seudun yhdyskuntien ja elinkeinoelämän vedensaannin turvaamiseksi löydetään antoisuudeltaan ja veden laadultaan sopivat vedenottamon paikat. Portaan Karjaharjussa vuonna 2010 tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet, että koko seutukunnan tarpeisiin tarvittavaa n m3/vrk vesimäärää ei ole mahdollista saada yhdestä paikasta. Hanke teetättää konsulttipalveluna Kellarimäen ja Räyskälän tutkimusalueen pohjaveden koepumppauksen ja mikäli tulokset ovat lupaavia, vesioikeudellisen lupahakemuksen vedenottamoille. Lopen Räyskälässä tehdään seismiset luotaukset joilla selvitetään alueen pohjavesien liikkeitä rajaavien, ja siten pohjaveden EURA JÄRJESTELMÄ 8/12
9 ottoa haittaavien tai estävien kalliokynnysten mahdollinen esiintyminen. Hankkeen teettämiä selvityksiä käytetään tulevien vesihuoltolinjojen rakentamista koskevaan päätöksentekoon. 10. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA, RAPORTOINTI JA TOIMINNAN ARVIOINTI 10.1 Miten projektin toimintaa arvioidaan ja miten asiakaspalaute kerätään? Hanketta ja sen toimintaa ohjaamaan perustetaan ohjausryhmä. Hanketta hallinnoiva projektikoordinaattori vastaa hankkeen hallinnosta, käytännön toimenpiteiden toteuttamisen etenemisestä ja yhteydenpidosta viranomaisten, konsultin ja ohjausryhmän välillä. Hankkeesta tiedotetaan aktiivisesti sekä hankkeen että valittavan konsultin toimesta. 11. TIEDOTUS JA TULOSTEN LEVITTÄMINEN 11.1 Miten projektista tiedotetaan? Hankkeen toiminnasta tiedotetaan hankkeelle perustettavien www-sivujen kautta, mediatiedottein (paikalliset lehdet, YLE/Häme) sekä kohdealueiden maanomistajille lähetettävin kirjein ja yleisötilaisuuksin. Hankkeen ohjausryhmän jäsenet toimivat tiedotuskanavana hankkeen ja taustaorganisaatioidensa välillä Aikataulutettu suunnitelma projektin tuloksista tiedottamisesta ml. hyvät käytännöt 2011: - Tiedote hankkeen alkamisesta paikallisille medioille. - Yleisötilaisuus - Kirje alueen maanomistajille/neuvottelut - Tiedote ja yleisötilaisuus hankkeen tuloksista 2012: - Tarvittaessa tiedote hankkeen etenemisestä ja tuloksista sekä neuvottelut maanomistajien kanssa EURA JÄRJESTELMÄ 9/12
10 12. HALLINTOON LIITTYVÄT TOIMENPITEET PROJEKTIN PÄÄTYTTYÄ 12.1 Kenen haltuun projektille hankitut materiaalit, tarvikkeet ja laitteet jäävät projektin päätyttyä ja missä säilytetään kirjanpitoaineisto? Hankkeen tuloksena syntyvät raportit ja tulokset jäävät hankkeen osapuolien käyttöön. Projektin kirjanpitoaineisto säilytetään Forssan kaupungintalolla. 13. KUSTANNUSARVION TIIVISTELMÄ (täydellinen kustannusarvio taustalomakkeissa) Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina. Kaikki kustannukset ilmoitetaan todellisiin kustannuksiin perustuen yhteensä 1. Henkilöstökustannukset Ostopalvelut Matkakustannukset Kone- ja laitehankinnat 0 5. Rakennukset ja maa-alueet 0 6. Vuokrakustannukset Toimistokulut Muut kustannukset Luontoissuoritukset Välilliset kustannukset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ Tulot 0 NETTOKUSTANNUKSET YHTEENSÄ RAHOITUSSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ (täydellinen rahoitussuunnitelma taustalomakkeissa) Rahoitus toteuttajan maksamiin kustannuksiin yhteensä 1. Haettava EAKR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus Muu julkinen rahoitus 0 4. Yksityinen rahoitus 0 RAHOITUS YHTEENSÄ EURA JÄRJESTELMÄ 10/12
11 15. MUUN KUIN TÄLLÄ HAKEMUKSELLA HAETUN EAKR:N JA VALTION RAHOITUKSEN JÄRJESTÄMINEN 15.1 Onko rahoitussuunnitelmassa esitetyistä muun julkisen rahoituksen, kuntarahoituksen ja yksityisen rahoituksen osuuksista olemassa sitovia sopimuksia tai aiesopimuksia? Rahoitusosuussopimukset laaditaan kirjallisina myöhemmin Onko projektiin haettu rahoitusta erillisellä hakemuksella muilta rahoittajilta? Mistä ja milloin rahoitusta on haettu? Paljonko rahoitusta on myönnetty? Ei ole De minimis -sääntöselvitys LIITTEET 16.1 Pakolliset liitteet Liite toimittamatta paperilla sähköisenä ei koske hakijaa 16.2 Muut hakijan omat liitteet Liite paperilla sähköisenä HAKEMUKSEN KÄSITTELYN EHDOT Hakija suostuu siihen, että tämä hakemus voidaan siirtää tai jäljentää valtion- ja aluekehitysviranomaisille sekä kaikille rahoitussuunnitelmassa ilmoitetuille tahoille ja asiantuntijalausunnon antamista varten muullekin tarpeelliselle taholle. Hakija vastaa kuitenkin hakemuksen hallintolain mukaisesta vireillepanosta toimivaltaisessa viranomaisessa. sisältyy edellä mainittuun rekisteriottee seen Kauppa- yhdistys- tai säätiörekisteriote Verovelkatodistus Selvitys nimenkirjoitusoikeuksista Hakija on tutustunut tähän hakemuslomakkeeseen olennaisesti liittyvään täyttöohjeeseen ja noudattanut siinä annettua ohjeistusta hakemuslomaketta täyttäessään. Hakija tietää, että tuen myöntämisen ehdot saattavat muuttua rahoitushakemuksen vireille tulon, rahoituspäätöksen ja hankkeen mahdollisen aloittamisen jälkeen ja ettei valtionapuviranomainen vastaa siitä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Hakemuksen allekirjoittaja vakuuttaa, että hakemuksessa mainitut henkilöt ovat kirjallisesti suostuneet tässä hakemuksessa esiintyvien tietojen rekisteröimiseen rakennerahasto-ohjelmien seurannan tietojärjestelmiin EURA JÄRJESTELMÄ 11/12
12 henkilötietolain (523/1999) mukaisesti. Hakija vakuuttaa, että hakemuksessa on ilmoitettu tätä hanketta koskevat muut rahoitushakemukset ja/tai -päätökset. Hakija sitoutuu toteuttamaan hankkeen tässä hakemuksessa ilmoittamiensa tietojen mukaisesti ja vakuuttaa nämä tiedot oikeiksi. Hakija on tietoinen siitä, että asiakirjoihin, jotka ovat viranomaisen hallussa, noudatetaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta, sovelletaan rakennerahastolakia (1401/2006). Hakija on tietoinen siitä, että hakemuksen jättäminen merkitsee myös sen hyväksymistä, että hakemuksessa esitetyt tiedot julkaistaan komission asetuksen (EY) N:o 1828/ artiklassa tarkoitetussa tuensaajien luettelossa, jossa julkaistaan sähköisesti tai muulla tavalla luettelo tuensaajista, toimien nimistä ja toimille osoitetun julkisen rahoituksen määrästä. Hakija hyväksyy myönteisen rahoituspäätöksen saaneiden projektien tiivistelmien julkaisemisen rakennerahastotietopalvelussa Internetissä. Allekirjoituksellaan hakija hyväksyy julkistamisen. Ennen rahoituspäätöstä hakija toteuttaa hanketta omalla vastuullaan. Päiväys ja hakijaorganisaation allekirjoitus (hakijatahon nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö) Matti Napari Vesihuoltopäällikkö EURA JÄRJESTELMÄ 12/12
13 13. KUSTANNUSARVIO 13. Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina. Kaikki kustannukset ilmoitetaan todellisiin kustannuksiin perustuen Henkilöstökustannukset (palkat, palkkiot, lomapalkat, eläkevakuutus-, tel-, sotu-, ym. pakolliset henkilövakuutusmaksut jne.) Kokoaikainen Henkilötyökk Tehtävät Yhteensä / osa-aikainen osa-aikainen 6 Projektihallinto Yhteensä Ostopalvelut (ulkopuolisilta palveluntuottajilta ostettavat palvelut) Kuivajärvenharjun tutkimukset ja ympäristövaikutusten arviointi Räyskälän alueen tutkimukset ja ympäristövaikutusten arviointi Yhteensä Matkakustannukset (koti- ja ulkomaan matka- ja majoituskustannukset) Ulkomaan matka Ulkomaan matkat yhteensä Kotimaan matka matkakulut Kotimaan matkat yhteensä Yhteensä Kone- ja laitehankinnat (isot aineelliset hankinnat) Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 1/4
14 13.5 Rakennukset ja maa-alueet Yhteensä Vuokrakustannukset (tila- ja laitevuokrat) Työhuoneen vuokra Yhteensä Toimistokulut (puhelin-, posti-, yms. kulut) Puhelin, kopiot, posti Yhteensä Muut kustannukset Muut kulut Yhteensä Luontoissuoritukset (talkootyö ja muut luontoissuoritukset) Tehtävä työ Tehtävä työ yhteensä Muut luontoissuoritukset Muut luontoissuoritukset yhteensä Yhteensä Välilliset kustannukset Prosenttimääräiset välilliset kustannukset Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 2/4
15 KUSTANNUKSET YHTEENSÄ Projektin kokonaiskustannukset Yhteensä Yhteensä Tulot Tulo Yhteensä Yhteensä NETTOKUSTANNUKSET YHTEENSÄ Rahoitettavat kustannukset yhteensä Yhteensä Yhteensä RAHOITUSSUUNNITELMA 14. Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat rahoituserät 14.1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus Haettava EAKR- ja valtion rahoitus Yhteensä Yhteensä Kuntien rahoitus Kuntien rahoitus Yhteensä Omarahoitus (kunta osallistuu projektiin itse) Muu kuntien rahoitus (kuntien avustus projektille) Luontoissuoritukset, tehtävä työ Luontoissuoritukset, aineet ja tarvikkeet Yhteensä Muu julkinen rahoitus Muu julkinen rahoitus Yhteensä Muu julkinen rahoitus Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 3/4
16 14.4 Yksityinen rahoitus Yksityinen rahoitus Yhteensä Omarahoitus Muu yksityinen rahoitus Luontoissuoritukset, tehtävä työ Luontoissuoritukset, aineet ja tarvikkeet Yhteensä RAHOITUSSUUNNITELMA YHTEENSÄ Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat rahoituserät Yhteensä Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 4/4
Em. tahot nimeävät kukin edustajansa ohjausryhmään. Yritysedustaja(t) kutsutaan ohjausryhmään.
EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 821932 Projektikoodi
Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.10.
EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 810509 Projektikoodi
Hakemusnumero: 809172 Projektikoodi: Projektin nimi: Camera2DVD - Automaattinen kotivideoiden editointi DVD-elokuvaksi: innovaatio uudeks...
EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 15.02.2011 Diaarinumero 46/00.01.05.20/2011 Käsittelijä Petri
EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 10.11.2010 Diaarinumero HAMELY/34/07.04/2010 Käsittelijä Päivi
Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn
EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 801497 Projektikoodi
Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 14.01.
EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 801303 Projektikoodi
Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 08.12.
EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 806184 Projektikoodi
EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 17.05.2010 Diaarinumero 550/2010 Käsittelijä Päivi Keisanen
Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen
EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 821833 Projektikoodi
Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 11.05.
EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 806031 Projektikoodi
EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 23.08.2013 Diaarinumero 939/2010 Käsittelijä Heikki Laukkanen
Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 2784/KITY/2009
EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 2784/KITY/2009 Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero
EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 809955 Projektikoodi
Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 15.12.
EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 809994 Projektikoodi
MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Hakemus on Pohjois-Pohjanmaan liitto täyttää Uusi Muutoshakemus, mihin Jatkorahoitushakemus (täytä myös kohta 1c) Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Saapunut
EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 808711 Projektikoodi
Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.04.
EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 801653 Projektikoodi
Päätös EAKR-projektin KEHITTYVÄ KOTKANIEMI, EU001_14, 821970 rahoittamisesta. Projekti, jolle haetaan rahoitusta Projektin nimi: Kehittyvä Kotkaniemi
Maakuntahallitus 55 14.04.2014 Päätös EAKR-projektin KEHITTYVÄ KOTKANIEMI, EU001_14, 821970 rahoittamisesta 51/00.01.05.20/2014 Maakuntahallitus 55 Projekti, jolle haetaan rahoitusta Projektin nimi: Kehittyvä
EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 13.1.2010 Diaarinumero 21/2010 Käsittelijä Jorma Teittinen Puhelinnumero
EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 27.02.2012 Diaarinumero 81/00.01.05.20/2012 Käsittelijä Anne
EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Hakemus: 810713
PROJEKTIHAKEMUS Page 1 of 11 EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Hakemus: 810713 Tämä näyttö on tarkoitettu ainoastaan hakemuslomakkeen sisällön katselua varten.lomake täytetään ja tulostetaan järjestelmän projektihakemus/-
Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Saapunut 03.03.2009
EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 27.2.2009 Diaarinumero 29014 Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero
EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.03.2011 Diaarinumero 4648/KITY/2011 Käsittelijä Toni Vanhala
EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 18.6.2009 Diaarinumero 1488/MAKEH/2009 Käsittelijä Toni Vanhala
Oh'elma Etelä-Suomi Toimintalin'a 3 : Alueiden saavutettavuuden "a toiminta m äristön arantaminen Pro' ekti i Kehittämis ro' ekti
EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Ohjelmakausi 2007-2013 V. iranomaisen k. mer t... in oja / Saapumispvm 1! ~g~
EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 23.4.2009 Diaarinumero 26/2009 Käsittelijä Eeva Polvi Puhelinnumero
-1/9-2010- -31/12-2012-
Kymenlaakson Liitto RAHOITUSHAKEMUS PL 35 (Karhulantie 36 B) MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA 48601 KOTKA Puhelin (05) 230 8900 Faksi (05) 230 8910 etunimi. sukunimi~kymenlaakso. fi http://www.kymenlaakso.fi Uusi
EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 808300 Projektikoodi
EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.10.2007 Diaarinumero 646 Käsittelijä Mari Rautiainen Puhelinnumero
EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.05.2011 Diaarinumero 463 Käsittelijä Heikki Laukkanen Puhelinnumero
Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 29.04.2014
ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 708080 Projektikoodi
EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero LAPELY/74/07.04.2010 Käsittelijä Puhelinnumero
EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 27.02.2012 Diaarinumero 82/00.01.05.20/2012 Käsittelijä Anne