Source: http://docplayer.fi/4018821-Maanrakennusurakan-kustannus-ja-aikatauluseurannan-ohjeet.html
Timestamp: 2016-12-08 10:37:10+00:00
Document Index: 16075369

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'KKO ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐Maanrakennusurakan kustannus- ja aikatauluseurannan ohjeet
Maanrakennusurakan kustannus- ja aikatauluseurannan ohjeet
Download "Maanrakennusurakan kustannus- ja aikatauluseurannan ohjeet"
1 Tampereen ammattikorkeakoulu Rakennustekniikan koulutusohjelma Yhdyskuntatekniikka Harri Vierikka Opinnäytetyö Maanrakennusurakan kustannus ja aikatauluseurannan ohjeet Työn ohjaaja: Työn teettäjä: Tampere 12/2009 TkL Reijo Rasmus Maanrakennus Sulin Oy, valvojana Tero Sulin.2 Tampereen ammattikorkeakoulu Rakennustekniikan koulutusohjelma, yhdyskuntatekniikka Tekijä Työn nimi Vierikka Harri Maanrakennus urakan kustannus ja aikatauluseurannan ohjeet. Sivumäärä 57 sivua + 5 liitettä Valmistumisaika 12/2009 Työnohjaaja TkL Reijo Rasmus Työn teettäjä Maanrakennus Sulin Oy, valvojana Tero Sulin TIIVISTELMÄ Työn tarkoituksena oli antaa ohje maanrakennusurakan ohjauksen onnistumiseen. Työ suunnattiin erityisesti vastavalmistuville infra alan työnjohtajille ja vanhemmille työnjohtajille, jotka eivät täysin hallitse maanrakennusurakan kustannusten ja aikataulujen hallintaa ja seuraamista. Työn tehtiin keräämällä eri tietolähteistä tietoa siitä miten aikataulu laaditaan, miten aikatauluun voidaan vaikuttaa, miten kustannuksia seurataan ja miten kustannuksiin voidaan vaikuttaa. Osa lähteistä oli tarkoitettu talonrakennuspuolelle joten sen tietoa on jouduttu muokkaamaan maanrakennuspuolelle soveltuvaksi. Työtä voidaan hyödyntää maanrakennusyrityksissä ohjeena vanhemmille mestareille ja oppaana uusille. lukemalla kirjan ja käyttämällä sitä apuna urakoitsija ja työmaan mestari oppivat seuraamaan ja hallitsemaan maanrakennus urakan kustannuksia ja aikataulua. Avainsanat kustannus, aikataulu, maanrakennus, infrarakentaminen, riskienhallinta3 TAMK University of Applied Sciences Department of Construction Technology, Civil engineering Writer Thesis Vierikka Harri Guidlines for infrastructures construction projects cost estimation and schedule tracing Pages 57 pages + 5 attachment Graduation time 12/2009 Thesis supervisor Lic. Tech. Reijo Rasmus Co operating Company Maanrakennus Sulin Oy, supervisor Tero Sulin ABSTRACT Subject of this thesis was to do handbook for a young civil engineer, which doesn t handle infrastructures construction projects. This thesis also fits an old civil engineering. Thesis includes cost estimation, schedule tracing and risk management. This also includes example bills on expense and schedule. The source of this thesis is used finish building books, an other thesis and some information is writers own. Some sources are destined in house building when these sources have to shape. Thesis is made on Maanrakennus Sulin assignment. Maanrakennus Sulin will use this thesis for training young employes. Keywords: control expense, schedule, Infrastructure, risk management, cost estimation, cost4 Alkusanat Tämä opinnäytetyö tehtiin Maanrakennus Sulin Oy:lle. Yrityksen henkilökunnasta kiitän Jyri Tuoria, joka auttoi esimerkkityömaan kuvien kanssa. Erityinen kiitos Tero Sulinille, joka antoi tehdä hyvin opettavan ja mielenkiintoisen työn yritykselle. Kiitän myös valvovaa opettajaa Reijo Rasmusta kannustavasta ja hyvästä ohjauksesta. Tampereella joulukuussa 2009 Harri Vierikka5 Sisällysluettelo 1. Johdanto Taustaa Työn tavoitteet ja rajaus Käytetyt menetelmät Maanrakennustöiden toteutus Aikataulu ja ajallinen ohjaus Yleistä Perusteet aikataululle Aikataulutyypin valinta Aikataulutyypit Janaaikataulu Paikkaaikakaavio eli vinoviiva Toimintakaavio eli toimintaverkko Tuotantoaikakaavio Aikataulun tarkastaminen Aikatauluun vaikuttaminen Aikatauluseuranta Kustannukset Kustannusten muodostuminen Talven vaikutus kustannuksiin Talvikustannuksiin vaikuttaminen Kustannusten seuranta ja seurantatavat Yleiset periaatteet Tehtäväsuunnitelman käyttö kustannusseurannassa Budjettitarkkailu Jälkilaskenta Miten kustannuksiin voidaan vaikuttaa Riskien hallinta Riskin määritelmä Riskien tunnistaminen ja arviointi Riskien torjuntamenetelmiä Esimerkkilaskelmat Käytetyt kaavat ja käsitteet Salaojitus Kustannus Tehtävän kesto Massanvaihdon kaivu ja täyttö Kustannus Tehtävän kesto...566 7. Johtopäätökset...58 Lähteet...59 Liitteet Esimerkki työmaan riskien tarkastuslistasta Laskenta lomakkeet kuvia esimerkkityömaasta Seuranta lomakkeet Viikkoaikataulu malli...597 1. Johdanto 1.1 Taustaa Työ on tehty Maanrakennus Sulinin tilauksesta. Maanrakennus Sulin on Pirkanmaalla toimiva maanrakennusyritys, joka toimii 50 yksikön voimin. Yrityksessä on havaittu, että uudet työnjohtajat hallitsevat aluksi huonosti työmaan kokonaisohjauksen eikä työmaa aluksi tahdo pysyä sallittujen kustannusten ja aikataulujen rajoissa. Työn tarkoituksena on laatia Maanrakennus Sulinille ohje, joka auttaa uusia työnjohtajia viemään työmaan kustannusten ja aikataulun rajoissa alusta loppuun. Sovellusesimerkkinä työssä on käytetty Maanrakennus Sulinin ja Rakennustoimisto Pohjolan yhteistyössä urakoimaa tehdaskiinteistöä Pirkkalassa Myllyhaantiellä. Sulinin osuus työmaalla oli työt, joita olivat muun muassa massanvaihto, salaojitus, jätevesiviemäröinti jne. Työmaan rahallinen arvo Sulinin osalta oli hieman yli Työn tavoitteet ja rajaus Työn tavoitteena on laatia ohje infrarakentamisen kustannusten, ajallisen hallinnan ja riskien hoitamiseen työmaalla. Tavoitteena on myös, että työnjohtaja osaa tämän ohjeen lukemisen jälkeen tunnistaa mahdollisia riskejä ja sitä kautta ottaa huomioon aikatauluun ja kustannuksiin liittyvät riskit. Ohje on tarkoitettu kaikenlaisille työmaille, aina tienrakennustyömaasta kerrostalon perustuksien tekemiseen. Työtä on rajattu hieman, jottei siitä tulisi liian laaja. Esimerkkikohde on Kustannuksiltaan Sulinin osalta hieman yli Tämän työmaan tehtävistä on valittu osa esimerkkilaskelmiin. Työhön valitut tehtävät ovat massanvaihdon kaivu ja täyttö sekä salaojitus. Karsintaan on syynä se, että muuten työstä olisi tullut liian laaja, ja laskenta toteutetaan kuitenkin työvaiheesta riippumatta melko samalla kaavalla. Eri työvaiheissa käytettävät resurssit ja materiaalit vaihtelevat ja määrät eivät ole samoja. Työtä on rajattu myös riskeiltään. Riskit ovat maanrakennustyömaalla aina suuret, ja8 niistä voisi kirjoittaa ihan omana aiheena ohjeen. Tässä työssä keskitytään riskeihin lähinnä työmaan kustannusten ja ajallisen hallinnan osalta. 1.3 Käytetyt menetelmät Työhön on kerätty kirjallisuudesta yleistä tietoa kustannuksista, aikatauluista ja riskeistä, keskeiset lähteet työssä olivat RATUn aikatauluun ja aikataulun ajalliseen hallintaan liittyvät kirjat. Yleisen osuuden tekemiseen on käytetty apuna internetiä ja RATUkortistoa. Osa tekstistä perustuu tekijän omiin kokemuksiin ja koulutuksessa hankittuun tietoon. Kirjallisuudesta kerättyä tietoa sovelletaan käytännön esimerkin avulla. Työssä on käytetty esimerkkinä valmista työmaata. Työmaa on, kuten alussa on kerrottu Maanrakennus Sulinin ja Pohjolan rakentama tehdaskiinteistö. Maanrakennus Sulinille kuuluivat urakan pohjatyöt. Työmaa sijaitsee Pirkkalassa Myllyhaantiellä.9 2. Maanrakennustöiden toteutus Maanrakennus Sulinin historia ulottuu yli 30 vuoden taakse vuoteen 1967, jolloin Aimo Sulin osti ensimmäisen Volvomerkkisen kuormaauton. Auto oli Tampereen Autokuljetuksen murskeenajossa, kun Tampereen ensimmäistä moottoritietä rakennettiin Kuljussa. Auto oli lisäksi talvella iltaisin ja öisin lumenajossa. Yritys toimi aina vuoteen 1975 asti toiminimenä. (Sulin 2008.) Vuonna 1975 yrityksestä tuli kuljetusliike Aimo Sulin KY. Vuonna 1990 rinnalle perustettiin Maanrakennus Sulin OY. Nykyään sekä kuljetusliike että maanrakennusyritys ovat vielä toiminnassa. Toiminta on laajentunut niin paljon, että nykyisin yritys toimii 50 koneyksikön voimin. Yrityksen kalusto muodostuu pääsääntöisesti kuljetuskalustosta ja kaivinkoneista. Yrityksellä on myös käytössä pyöräkuormaajia, jyrä ja puskutraktori. Yrityksen toimisto sijaitsee Pirkkahallin läheisyydessä Tampereen Sarankulmassa osoitteessa Keskuojankatu 28. (Sulin 2008.) Kuljetusliike toimi aluksi ainoastaan tuntitöissä, mutta vuodesta 1985 asti yritys on tehnyt kokonaisurakointia. Joitakin urakoita on tehty KVRurakoina, mikä tarkoittaa sitä, että urakoitsija vastaa koko hankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta ilman monimutkaisia sopimusehtoja ja rajoituksia eri toimijoiden välillä. KVRkohteessa on normaalin kahden takuuvuoden lisäksi 10 vuoden KVRvastuu. (Sulin 2008.) Yrityksen organisaation rakenne on yksinkertainen. Toimitusjohtajana toimii Aimo Sulin ja työpäällikkönä Tero Sulin. Lisäksi Yrityksessä on yksi työmaamestari, joka hoitaa Tero Sulinin kanssa työmaitten johtamisen. Muita työntekijöitä ovat mittamiehet, koneidenkuljettajat, autonkuljettajat, yleismiehet ja näiden lisäksi toimistolla on kaksi työntekijää. (Sulin 2008.) Yrityksen tärkeimmät toimialat on maanrakennus ja kuljetustoiminta. Maanrakennustoiminnasta 80 % tehdään yksityisille sektorille, johon kuuluu asuin, liike ja teollisuusrakentaminen. Loput 20 % on yleistä rakentamista, johon kuuluu tieja vesirakentaminen. Yrityksen tärkeimpänä palveluna on maanrakennustoiminta. (Sulin 2008.)10 Yrityksen keskeisen asiakaskunnan liikevaihdolla mitattuna muodostavat paikalliset rakennusliikkeet, joiden osuus liikevaihdosta on n. 60 %. Näitä yrityksiä ovat YIT, Palmberg, Peab Seicon Oy, Rakennustoimisto Pohjola ja NCC. N. 20 % asiakaskunnasta on kertarakennuttajia, esimerkiksi Ideapark ja Itella. Loput eli 20 % asiakaskunnasta on julkisyhteisöjä mm. kuntia. (Sulin 2008.) Yrityksen yleisimpiä töitä ovat erikokoisten rakennusten pohjarakennustyöt ja salaojitus. Pohjatyöt sisältävät massanvaihdon kaivun ja täytön. Suurimpia kohteita yrityksen historiassa on ollut Saarioisten pääkonttori Tampereella, Aapiskukko Pälkäneellä, Tampereen messu ja urheilukeskuksen toinen vaihe ja Ideapark Lempäälässä. Muita merkittäviä kohteita on ollut mm. isojen liikerakennusten maanrakennustyöt (esim. Citymarket Sarankulma), kadun rakennusurakoinnit, vesihuoltotyöt sekä myös urakat Tiehallinnolle. (Sulin 2008.) Urakkapyyntöjä tulee kiitettävästi ilman markkinointitoimiakin. Jos työtä on vähemmän, tehdään suoramarkkinointia. Internetsivusto HILMA on jonkin verran käytetty vaihtoehto, sillä sinne tulevat julkisten urakoiden tarjouspyynnöt. Yrityksellä on internetsivut osoitteessa (Sulin 2008.)11 3. Aikataulu ja ajallinen ohjaus 3.1 Yleistä Aikahallinnan tehtävänä on varmistaa projektin ajallisten tavoitteiden toteutuminen, määrittää siihen kuuluvat tehtävät, määrittää tehtävien toteutusjärjestykset, arvioida tehtävien kestot, aikataulun laatiminen ja valvonta. Aikahallinnan tehtävät koskevat sekä suunnittelu että tuotantotehtäviä. (Kemppainen 2003, 14.) Ajallisesti kestoon voidaan vaikuttaa päätöksin, tahtotilalla voidaan vaikuttaa siihen, kuinka nopeasti projekti viedään läpi. Kokonaiskeston lyhentämisen keinoja ovat resurssien lisääminen, projektin osittelu rakenteen ja sijainnin mukaisiksi osakokonaisuuksiksi ja eri osakokonaisuuksien limittäminen. Muuttamalla resursseja ja tuotantoa suunnittelemalla voidaan kestoon tarvittaessa vaikuttaa huomattavastikin. Vaiheiden limitys voi koskea erillisiä rakenteellisen ja sijainnin mukaan osittelun elementtejä, jo loin limityksen vaikutus on tehokkain. (Kemppainen 2003, 14) Alussa määritettävät aikataulut perustuvat viitekohteisiin, tiedostoihin, tehtäväriippuvuuksiin ja kestoihin. Työmaan edetessä tiedot tarkentuvat ja päästään jatkuvasti yksityiskohtaisempiin aikatauluihin. Yksityiskohtaisimmat aikataulut ovat työn ohjaukseen tarkoitettuja aikatauluja, joiden mukaan edettäessä työmaan tavoiteaikataulujen on täytyttävä. (Kemppainen 2003, 14) Aikataulusuunnittelua varten on tunnettava ja tiedettävä työtehtävien kestot. Miestyönä tehtävien töiden kestoihin vaikuttavat suoritemäärät, työsaavutukset ja työryhmien koot. Konetyönä tehtäviin töihin, kestot riippuvat suoritemäärästä ja tahdistavan koneen työsaavutuksesta. Suunnittelua varten tiedot saadaan tavoitearviosta, tiedostoista ja keskustelemalla työmaan johdon ja aliurakoitsijoiden kanssa. (Kankainen & Sandvik 1999, 6)12 Aikataulujen lisäksi ajallisen suunnittelun tuloksia voidaan myös esittää priorisoituina tai ajoitettuina tehtäväluetteloina. Janaaikataulu on rakennusalan perinteinen aikataulumuoto. Tuotanto ja paikkaaikakaavio on suosittu aikataulumuoto maanrakennuksella. Suunniteltaessa aikatauluja täytyy ottaa huomioon, että kaikki aika ei ole käytettävissä rakentamiseen. Työmaalla saattaa tulla useista eri syistä tuotannon keskeytyksiä missä työ ei edisty. Keskeytykset saattavat olla työntekijän sairastuminen, kesäloma, huonot sääolot, arkipyhät tai vaikkapa ei saada tilattua tavaraa ajoissa työmaalle. Tämä on hyvä muistaa ja ottaa huomioon kun suunnitellaan työmaalle aikataulua. YSE 98:ssa (Yleiset sopimusehdot vuodelta 1998) on 5 ja 17 sanottu aikataulusta seuraavaa: 5 Työaikataulu 1. Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava urakoitsija laatii yhteistyössä muiden urakoitsijoiden ja tilaajan kanssa työmaan työaikataulun, jossa esitetään työvaiheiden ja niiden edellyttämien hankintojen keskinäinen suoritusjärjestys ja eteneminen siten, että kaikki urakoitsijat ja asiantuntijat voivat tahdistaa tehtävänsä sen mukaisesti. (Suomen toimitila, rakennuttajaliitto ja rakennustietosäätiö, 1998, 4) 2. Urakoitsijan on osallistuttava tilaajan ja muiden urakoitsijoiden kanssa työaikataulun ja työsuunnitelman laatimiseen. Aikataulua laadittaessa on otettava huomioon toimintakokeiden ja koekäytön vaatima aika sekä urakoitsijan omien töiden järjestely. Työaikataulu hyväksytään yhteisesti noudatettavaksi ja aikataulun tarkentumista lukuun ottamatta sitä voidaan muuttaa vain yhteisesti sopimalla. (Suomen toimitila, rakennuttajaliitto ja rakennustietosäätiö, 1998, 4)13 17 Suoritusaika 1. Urakkasopimuksessa edellytetty rakennustyö on aloitettava, tehtävä ja loppuunsaatettava sopimuksen aikamääräyksiä noudattaen. Ellei sopimuksessa ole aikamääräyksiä töiden tekemisestä, työt on aloitettava viipymättä, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa siitä, kun sopimus on syntynyt, sekä saatettava loppuun sellaisessa ajassa, kuin se kohtuuden mukaan on mahdollista. (Suomen toimitila, rakennuttajaliitto ja rakennustietosäätiö, 1998, 6) 2. Jos työn suoritus edellyttää rakennuskohteen muiden töiden edistymistä eikä edellä 1 momentissa mainittua määräaikaa voida noudattaa, tämä työ on aloitettava heti, kun muiden töiden edistyminen sen sallii, ja tehtävä rinnan näiden töiden kanssa niitä viivyttämättä sekä loppuunsaatettava sopimuksen mukaisesti. (Suomen toimitila, rakennuttajaliitto ja rakennustietosäätiö, 1998, 6) 3. Eri työvaiheita ja vastaanottomenettelyä varten urakoitsijalle on varattava kohtuullinen aika joko ennakolta laaditun työaikataulunmukaisesti tai muuten erikseen sovitulla tavalla. (Suomen toimitila, rakennuttajaliitto ja rakennustietosäätiö, 1998, 6) 3.2 Perusteet aikataululle Hankkeiden onnistuminen riippuvat paljon siitä, kuinka hyvin aikatauluilla onnistutaan tuotantoa ohjaamaan. Epäonnistumiset ajallisessa suunnittelussa ja ohjauksessa johtavat välittömästi myöhästymisiin, laatuvirheisiin ja kustannusten ylityksiin. Näistä seuraa reklamaatioita, vastineita, erimielisyyksiä ja oikeustapauksia. Hyvillä aikataulusuunnitteluilla pystytään vähentämään riskejä laatimalla toteuttamiskelpoiset, tavoitteelliset ja ohjauksen mahdollistavat aikataulut. Suunnittelun ja johtamisen olisi hyvä perustua hallittuihin menetelmiin, ei yksinomaan kokemukseen ja intuitioon. Hankkeiden on aina hyvä onnistua niin ajan, kustannusten14 kuin laadunkin suhteen. Laadukas lopputulos tavoitekustannuksissa edellyttää aikataulun hallintaa (kuvio 1). Aikatauluja tarvitaan, koska työt tulee voida tehdä suunnitelmien ja tavoitteiden mukaan, ajallaan. Yleensä kaikkia töitä ei voida tehdä samaan aikaa, vaan ne on jaksotettava ja niille on määritettävä suoritusjärjestys. Työkohteita tulee aina olla poikkeamienkin sattuessa vapaana tuotannon hyvän etenemisen takaamiseksi. (Koskenvesa & Toikka, 2006, 1) Aikataulusuunnittelua tehtäessä täytyy tietää ja ottaa huomioon seuraavia asioita: tehtävä eli työt, jotka tulee tehdä tehtävän kesto eli tehtävien suorittamiseen vaadittu kalenteriaika tapahtuma eli tärkeät vaiheet tiettynä aikana työmenetelmä eli suunnitelmista ilmenee tehtävien suoritusjärjestys ja riippuvuudet resurssit eli työvoima, koneet, materiaalit ja raha.15 Kuviossa 1 on esitetty, miten laatu, aika ja kustannukset ovat toisiinsa yhteydessä. Kun jokin näistä muuttuu radikaalisti, muuttuu kaikki muukin, jos pystytään saamaan työmaa pienemmässä ajassa valmiiksi. Silloin saadaan säästettyä hieman kustannuksissa, mutta laatu saattaa huonontua. Jos taas tehdään kaikki Liiankin hyvin, aikataulu venyy ja kustannukset kasvavat. Jos säästetään hieman kustannuksissa, laatu huononee ja aika pitenee, kun joudutaan tekemään korjauksia. Tämä taas johtaa siihen, että vähinttänkin säästetyt kustannukset joudutaan laittamaan kalliisiin korjauksiin ja sakkoihin työmaan myöhästyttyä. Kannattaa siis tarkasti valvoa kaikkia kolmea asiaa, jotta saadaan työmaa vietyä lävitse oikeassa ajassa ja oikein kustannuksin laatua huonontamatta. Kuvio 1: Kuvaus ajan, laadun ja kustannusten vaikutuksista toisiinsa. (Koskenvesa & Toikka, 2006, 1) 3.3 Aikataulutyypin valinta Infrarakentamisen aikataulusuunnitteluissa käytetään yleisimmiten janaaikataulua ja paikkaaikakaavioita. Muita käytettävissä olevia ja toimivia, mutta harvinaisempia infrarakentamisessa on toimintaverkko ja tuotantoaikakaavio.16 Aikataulusuunnittelun tulisi olla vapaata, ei niinkään riippuvaista jonkin tietyn tekniikan käyttämisestä. Taulukossa 1 on esitetty aikataulujen käyttökohteet, suunnitteluominaisuudet ja ohjausominaisuudet. Taulukko 1: Yleisimmät aikataulutyypit ja niiden yleisimmät käyttökohteet. (Kemppainen 2003, 47) 3.4 Aikataulutyypit Aikataulutyyppi kannattaa valita siten, että se sopii asian esittämiseen ja hankkeen ohjaukseen hyvin. Kannattaa myös harjoitella kaikkien aikataulutyyppien käyttöä, jotta osaa lukea, ymmärtää, soveltaa ja käyttää toistenkin tekemiä aikatauluja. Olisi hyvä sopia yhteinen menetelmä jota kaikki käyttävät samalla työmaalla suunnitelmien seuraamisen ja vertailemisen helpottamiseksi. (Koskenvesa & Toikka, 2006, 6)17 3.4.1 Janaaikataulu Janaaikataulu on yleisin aikataulun esitysmuoto. Janaaikataulut ovat käyttökelpoisia, koska niillä voidaan esittää hankkeen ja sen eri vaiheiden kestot tehtävien toteutusjärjestykset riippuvuudet eri tehtävien välillä tehtävän suunnitelmanmukaiset resurssit. Jotta janaaikataulun ominaisuudet saadaan käyttöön, on aikataulun vasemmassa reunassa lueteltava allekkain tehtävänimikkeet ja aikataulutasosta riippuen lisätietoja, esim. suoritemäärät, työmenekit, saavutustiedot ja ryhmät sekä työn kestot. Kalenteriosaan on tehtävän keston pituisella viivalla merkittävä suoritusajankohdat ja mahdolliset tehtävien väliset riippuvuudet sekä aikataulussa huomioidut pelivarat. Janaaikataulussa tehtävän jako osakohteisiin sitoo työn ajallisesti tarkemmin paikkaan. Tämän ansiosta tehtävien edistymisen seuraaminen ja ohjaaminen on huomattavasti helpompaa. Seurantaviivat merkitään janaaikatauluun murtoviivatekniikalla. Pelkkä viivojen piirtely ei ole suunnittelua, vaan jokaisen piirretyn viivan takana tulisi olla faktaa, kuten kokemusperäiset tai laskennalliset työmenekkitiedot. (Kankainen & Sandvik, 1999, 6) Kuvio 2: Janaaikataulu. (Koskenvesa & Toikka, 2006, 6)18 3.4.2 Paikkaaikakaavio eli vinoviiva Paikkaaikakaavio perustuu Line of Balance tekniikkaan. Pystyakselilla esitetään valmistunutta määrää esim. rakennuksen fyysisiä osia, kuten kerroksia tai portaita ja vaakaakselilla aikaa. Paikkaaikakaavion käyttö edellyttää aina tuotannon sitomista aikaan ja paikkaan. Tämä takaa suunnitelmien valvottavuuden. Paikan ja ajan suhteen piirretyillä vinoviivoilla kuvataan tehtävien kestoja, mutta myös niiden suoritusjärjestykset ja toteutuksien aikavälit. (Koskenvesa & Toikka, 2006, 6) Tehtäväviivojen kaltevuus osoittaa tuotantonopeuden. Pystyakselin jaotteluilla voidaan paikkaaikakaaviossa kuvata myös osakohteiden laajuutta. Paikkaaikakaaviolla on helppo tutkia aikataulun toteutuskelpoisuutta, kuten riittääkö tila tai ovatko tuotantonopeudet toisiinsa sopivia. Paikkaaikakaavio on hyvä tuotannon valvonnan ja ohjauksen väline, koska se osoittaa poikkeamat tuotantonopeudessa, aloitusajankohdissa sekä tehtävien ja osakohteiden suoritusjärjestyksessä. Sen avulla on myös helppo ennakoida tulevat kriisitilanteet. Paikkaaikakaavioihin on helppo merkitä toteutuksien kulku havainnollisesti. Jatkuvilla valvonnoilla saadaan tiedot tehtävien edistymisestä ja tuotannon ongelmista. (Koskenvesa & Toikka, 2006, 67) Kuva 3: Paikkaaikakaavio eli vinoviiva. (Koskenvesa & Toikka, 2006, 6)19 3.4.3 Toimintakaavio eli toimintaverkko Toimintakaaviossa viivoilla tai lohkoilla kuvatut tehtävät yhdistetään toiminnallisia riippuvuuksia kuvaavin merkinnöin. Kaaviopiirros muodostuu verkkomaiseksi. Verkostoon ei jää irrallisia tehtäviä, vaan kaikki tehtävät ovat osa verkostoa. Toimintaverkossa aikaasteikkoa käytetään kuten janaaikataulussa. Toimintakaavio on johdon työväline työnjärjestelyssä etenkin toistuvissa tuotannoissa. Kaavio on jatkuvan valvonnan apuväline ja sitä käytetään uudelleensuunnittelussa. Toimintakaavio soveltuu ajankäytön ja työnkulun sekä resurssien käytön suunnitteluun ja kriittisen polun laskemiseen. (Koskenvesa & Toikka, 2006, 7) Kuvio 4: Toimintaverkko. (Koskenvesa & Toikka, 2006, 7)20 3.4.4 Tuotantoaikakaavio Tuotantoaikakaavio on samantyyppinen kuin paikkaaikakaavio. Ainut ero on, että pystyakselilla on osakohteiden sijasta työn valmiusaste, jota seurataan. Tuotantoaikakaavion laadintaperiaate on hyvin samanlainen kuin paikkaaikakaavion. Vaakaakselilla juoksee toteutusaika ja pystyakselilla kuvataan valmistuneen tuotannon eteneminen suoritemäärän tai prosentuaalisen määrän mukaan. Tuotantoaikakaaviota käytetään mm. tuotannon vaiheiden kehityksen ja tuotantonopeuden seuraamiseen. (Koskenvesa & Toikka, 2006, 7) Kuva 5: Tuotantoaikakaavio. (Koskenvesa & Toikka, 2006, 7) 3.4 Aikataulun tarkastaminen Laadittu aikataulu olisi hyvä aina tarkistaa. Aikataulun ongelmien selvittämiseksi on hyvä käydä läpi toteutuskelpoisuus kahden eri aikataulutyypin avulla. Esimerkiksi janaaikataulumenetelmällä tehty ajallinen suunnitelma kannattaa tarkastaa paikkaaikakaaviolla, jolloin nähdään tila ja henkilöresurssiriippuvuudet selvästi ja voidaan arvioida ja korjata tätä kautta aikataulun toteutuskelpoisuus. (Koskenvesa & Toikka, 2006, 7)21 Paikkaaikakaavio paljastaa, onko työryhmälle varmasti tilaa vapaana sen tullessa osakohteeseen ja onko suoritusjärjestykset oikeat. Liian tiukat töiden aloitus ja lopetusvälit paljastuvat myös paikkaaikakaaviolla. Kaavioista on aina nähtävissä jo ennakkoon mikäli tehtävän etenemistahti eli tuotantonopeus ei jätä häiriöille varaa. Liian tiukka tahti ei jätä aikaa minkäänlaisiin poikkeamien reagoimiseen, vaikka tuotantonopeus on harvoin täsmällinen ja tarkalleen suunnitelman mukainen. (Koskenvesa & Toikka, 2006, 7) Hankkeen rakennusaika on aina määrätty urakkasopimuksessa. Urakkasopimuksen mukaiseen urakkaaikaan vaikuttavat rakennuttajan käsitys kohtuullisesta urakkaajasta sekä rakennuksen suunniteltu käyttöönottoajankohta, rahoitustilanne ja myyntimahdollisuudet sekä viranomaisten toiminta ja suunnitelmien valmistuminen. Yksittäisen hankkeen ajoitukseen vaikuttavat samat asiat kuin kilpailu urakoissa rakennuttajien valintoihin. Tämän lisäksi ajoitukseen vaikuttaa yhteisten resurssien kuormitus. Tuotantoohjelman avulla yritys sopeuttaa tuotantonsa rakennusmarkkinoiden suhdanteisiin, turvaa hankkeiden aloitusedellytykset ja asettaa hankkeelle tavoitteet. Tuotantoohjelmasta saatavia tavoitteita ovat hankkeen aloitusajankohdat ja kestot sekä resurssien saatavuus ja käyttö. Tuotannon kokonaissuunnittelun vuoksi yksittäisten hankkeiden aikataulujen kireys vaihtelee ja aloitusajankohdat eivät ole parhaita mahdollisia. Tämän vuoksi hankkeen aikataulun kireys on tutkittava. (Kankainen & Sandvik, 1999, 16) Aikataulu on hyvin tehty, kun isommat kohteet on osajaoteltu, tehtävillä on oikea tekninen toteutusjärjestys ja mahdollisille häiriöille on varattu riittävästi aikaa. 3.5 Aikatauluun vaikuttaminen Jokaisella työmaalla voidaan vaikuttaa aikatauluun aina jollain tavalla. Valmistumisnopeutta voidaan lisätä, kun lisätään työmaalle resursseja (esim. lisätään koneita ja kuormaautoja), mutta kustannukset kasvavat ja ei pysytä välttämättä sallittujen kustannusten puitteissa. Jos halutaan lisätä tuotanto nopeutta, mutta ei haluta kustannusten kasvavan liikaa. On vaihtoehtona työpäivän pidentäminen tai22 vaihtoehtoisesti tehdään työtä kahdessa vuorossa jolloin saadaan valmistumista nopeutettua. Virheet voivat johtua myös huonosta työnjohdosta. Jos työnjohto ei osaa tarpeeksi hyvin ohjeistaa tai ei osaa ajoittaa materiaali tilauksia työmaalle, on myöhästyminen todennäköistä. Työnjohdossa saattaa olla vika silloin, kun on kova vaihtuvuus, huono epävarmuuden sietokyky tai motivaatio on huono. Työnjohdolliset viat voi hoitaa vaihtamalla työnjohdon, laittamalla koulutukseen tai opastamalla uutta työnjohtajaa aluksi. Työntekijät voivat myös olla vahvasti osasyyllisiä aikataulun pettämiseen. Jos työn tekijöillä on huonot työolosuhteet, motivaatio hukassa tai ne voivat olla laiskoja. tällöin kannattaa harkita tehostettua ohjausta tai työntekijöiden vaihtamista. Aikataulu saattaa pettää myös monella muulla tavalla, parhaiten aikataulun pettämisen voi estää tarkkailemalla tuotanto nopeutta, tarkkailemalla työntekijöiden työnteko intoa ja ennakoimalla turhat viivästykset yms. pois. 3.6 Aikatauluseuranta Aikatauluseurannan avulla selvitetään miten tuotannon toteutus eroaa suunnitelmasta ja mistä poikkeamat johtuvat. Valvonta kohdistetaan yhtäaikaisesti koko tuotantoon ja yksittäisiin kriittisiin tehtäviin. Aikatauluseurannan toteutukseen on eri menetelmiä, mutta toimivin ja tarkin ratkaisu on viikkoaikataulu. Viikkoaikataulu on kehitetty työmaan seuraamista helpottamaan ja sen tarkoituksena on varmistaa työn tavoitteiden toteutuminen, resurssien tehokas käyttö sekä riittävyys. Aika ja määrätavoitteiden perusteella voidaan arvioida tarvittavat resurssit ja verrata niitä käytettävissä oleviin. Viikkoaikataulut laaditaan viikoittain 1 3 viikoksi eteenpäin tehtävien mukaan. Viikkoaikataulua laadittaessa tärkeimmät lähtötiedot ovat: rakentamisvaiheaikataulu ja edellinen viikkoaikataulu erityissuunnitelmat23 henkilöresurssit ja tuntimäärät sekä käytössä oleva muu työvoima materiaalien ja kaluston tilaukset ja toimitusajankohdat työtehtävien valmiusaste toteutuneet työmenekki ja työsaavutustiedot sekä yrityskohtaiset tuotantotiedostot Taulukko 2: Esimerkki 2 viikon viikkoaikataulusta. Viikkoaikataulu Laatinut: Kohde/ty Resurssti Viikko ölaji Henki Kone Määrät/ M T K T P La/ löt et yks a i e o e su Pvm: Viikko M T K T P La/ a i e o e su Hankin Huo nat m24 4. Kustannukset 4.1 Kustannusten muodostuminen Rakennushankkeen kustannukset kertyvät tarvesuunnittelusta, hankesuunnittelusta, rakennussuunnittelusta, rakentamisesta ja käyttöön otosta. tässä ohjeessa ei käsitellä muuta kuin mistä rakentamisvaiheen kustannukset kertyvät, miten niitä voi seurata ja miten niihin voidaan vaikuttaa. Kustannuslaskentaa ei tässä työssä käydä läpi. Rakennushankkeen rakennuskustannuksiin vaikuttavat ohjelma, olosuhteet, suunnitteluratkaisut, tuotantorakenne, hintatekijät Kuvio 6: Rakennushankkeen rakennuskustannusten aiheutuminen. (Kemppainen 2003, 25)25 Ohjelma on lopputuotteen toimintojen sekä toiminnallisten ja laatutasovaatimusten kuvaus. Ympäristö, olosuhde, paikkakunta ja suhdanteet ovat riippuvaisia rakennuspaikan sijainnista. Suunnitelmat sisältävät hankkeen suunnitteluratkaisut sekä yleisratkaisuna että yksityiskohtaisena ratkaisuna. Tuotannossa määräytyy hankkeen tuotantoratkaisu ja panosten käytön tehokkuus. Hintatekijät määräävät panosten hinnan. (Kemppainen 2003, 25) Suurin osa rakennushankkeen kustannuksista määräytyy suunnitteluvaiheessa, mutta rakennuttamisratkaisuilla on yleensä pieni kustannusvaikutus vaikeissa suhdanteissa tai kohteissa. Rakennuttamisratkaisuilla vaikutetaan hankemuotoon eli, miten suunnittelut ja tuotannot järjestetään. Rakennuttaja voi valita oman työn ja eri urakkamuotojen välillä sekä käyttää erilaisia tarjousten hankintatapoja. Valintoihin vaikuttavat hanketyypit, aikataulut ja suhdannetilanteet. (Kemppainen 2003, 26) Tuotantovaiheessa kustannukset aiheutuvat panoksien käytöstä, eli menekeistä ja panoshinnoista. Panoksia ovat työ, tarvike, aliurakka ja kalustopanokset. Panoksien käyttöön voidaan vaikuttaa tuotantoratkaisuilla eli tuotantotekniikan ja työmenetelmien valinnalla sekä työmuotovalinnoilla. Panoshintoihin voidaan jossain määrin vaikuttaa työmuotovalinnalla ja tarvikkeiden hankintaratkaisuilla. (Kemppainen 2003, 26) Yrityksen näkökulmasta urakan pääasiallinen tarkoitus on aina tuottaa kohtuullista rahallista voittoa. Urakoista saatava kate on siis yrityksen ensisijainen tavoite. Tuotteen ja toiminnan ominaisuudet, kuten suunnitteluratkaisujen, tuotannon tai tuotteiden laadut ovat yritykselle vähemmän tärkeitä tavoitteita, joilla on merkitystä vain, jos ne vaikuttavat toiminnan pitkäjänteisyyteen ja kannattavuuteen. 4.2 Talven vaikutus kustannuksiin Talvikausi kutsutaan sitä aikaa vuodesta, jolloin keskilämpötila on nollan alapuolella. Talvirakentaminen lisää työmenekkejä sekä joidenkin rakennusmateriaalien kulutusta. Lisäksi saatetaan tarvita isompia koneita sekä enemmän kalustoa. Lisätöiden vaatima aika voidaan osittain korvata suurentamalla työryhmiä ja lisäämällä yleensäkin26 resursseja työmaalla. Aikaa voidaan myös osittain korvata vaihtamalla koneet isompi kokoisiin, jolloin niiden teho ja tuotannollinen suoritus kasvaa. (Koskenvesa, 1996, 1) Useimmiten talvi kuitenkin viivästyttää rakentamista ja aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia. Kustannuksiin ja lisäresurssien tarpeeseen on syytä varautua suunnittelemalla talvirakentaminen hyvin ja varautumalla häiriöihin. (Koskenvesa, 1996, 1) Infrarakentamisessa on paljon töitä mitä ei pystytä tekemään talvella lainkaan, näitä töitä on mm.: teiden ja katujen päällystys istutukset siistimiset ajoratamerkinnät Kun on töitä joita ei voida tehdä talvella lainkaan, suunnitellaan työmaan aloitus ja aikataulutus siten, että nämä työt ovat ensisijaisia kesällä. Taulukko 3: Kuvitteellinen taulukko talven lisäkustannuksista prosentteina, verrattuna kesän rakentamisen kustannuksiin talonrakennuskohteessa. (Koskenvesa, 1996,1) Talvesta aiheutuvia lisäkustannusten aiheuttajia yleensä ovat: kokonaistyömenekin kasvu materiaalihukka ja muuttuneet materiaalit koneiden ja laitteiden muuttunut tarve rakennusajan kasvu27 (Koskenvesa, 1996, 2) Talvikustannusten määrittäminen. Talvikustannusten määrittämistä varten tarvitaan tietoja rakennuskohteesta, ajoituksesta, rakennussuunnitelmista ja paikkakunnasta. Lähtötietoja ovat: talven kuvaustiedot työmenekkitiedot talvitöiden työmenekkitiedot kalusto ja materiaalimenekkitiedot energiamenekkitiedot työajan keskeytyskustannustiedot (Koskenvesa, 1996, 3) Talven kuvaustiedot pitävät sisällään: kuukausikeskilämpötilat talvikuukausien keskilämpötilat kuukausikeskilämpötilat ilman pakkaspäiviä termisen talven aloitus ja päättymisajankohta pakkasrajat ja pakkaspäivärajan ylittävien päivien lukumäärän keskiarvo lumisadepäivien lukumäärä ja sademäärät sekä työajan päivittäisen keinovalaistuksen tarve tunteina. (Koskenvesa, 1996, 3) 4.3 Talvikustannuksiin vaikuttaminen Talvilisäkustannuksiin voidaan vaikuttaa hankkeen ajoituksella (kesä/talvi) laajuudella, pienet työmaat ovat isompia alttiimpia talven haitoille suunnitelmilla eli siirretään talvelle alttiit työt kesään28 (Koskenvesa, 1996, 5) Kohteen tuotannollisen laajuuden ylittäessä 8 kk syntyy aina jonkin verran talvilisäkustannuksia, ajoituksesta riippumatta. Kohteen laajuuden kasvaessa ajoituksen vaikutus kustannuksiin vähenee, koska jokin osa hanketta ajoittuu aina talveen. Kohteen suunnitelman muuttuessa talvilisäkustannusten muutos riippuu muuttuneiden materiaalien ja tehtävien määrästä. Kun kohteen tuotantotekniikka muuttuu esivalmistusasteeltaan korkeampaan, vähenee talven vaikutus. Kohteen keston muutos vaikuttaa niissä tapauksissa, joissa tarkasteltava työ tai rakennusvaihe ajoittuu joko talveen tai kesään. Sisäisellä ajoituksella voidaan pienentää talvilisäkustannuksia ajoittamalla talvelle alttiita töitä kesään, mikäli töiden keskinäinen riippuvuus ei muuta määrää. Hankkeen ajoitus Rakennushankkeen ajoituksen vaikutus talvilisäkustannuksiin on merkittävä. Laajuudeltaan pienissä hankkeissa on ajoituksella suuri merkitys. Laajuuden kasvaessa ajoituksen vaikutus kokonaiskustannuksiin pienenee. (Koskenvesa, 1996, 7) Talvilisäkustannuksia kasvattaa myös usein koneiden hinnoittelu. Jotkut koneet ovat talvella halvempia jotkut taas kalliimpia. Koneiden hintaerot talvella johtuvat niiden hyödystä, pienet koneet ovat useasti hyödyttömiä pienen tehonsa vuoksi ja tämän takia ovat halvempia. Kun taas koneet joilla voidaan talvella suorittaa monipuolisesti kaikki työt, ovat vastaavasti kalliimpia. 4.4 Kustannusten seuranta ja seurantatavat Yleiset periaatteet Kustannusten ja työmenekkien määrät kerätään työmaan ja yrityksen rutiinijärjestelmien avulla. Tällaisia järjestelmiä ovat esim. henkilöstöhallinto ja palkanlaskenta tarvikehallinto ja tarvikelaskenta29 aliurakkahallinto ja aliurakkalaskenta kone ja kalustohallinto ja kone ja kalustolaskenta Yrityksen rutiinitietojenkäsittelyyn kuuluvat panoslaskennat ylläpitävät panosten menekki ja kustannustietoja eri työmailta saatavien ilmoitusten perusteella. Työmaan johto saa panoslaskennoista raportit panosten toteutuneista käytöistä. Hankkeen työnaikaisista valvonnoista, jotka perustuvat tuotannon suunnittelussa muodostettuihin hankekohtaisiin tehtävä ja hankintaluetteloihin sekä tehtävä ja hankintalaskelmiin. Nämä muodostavat toteuttajia sitovan budjetin. Infrahankkeissa on massatyöt ja muut tehtävät yleensä valvottava erikseen erilaisten valvontatekniikoiden ja massa määrien vuoksi. (Kemppainen 2003, 42) Taulukko 4: Seurantalomake. (Huom. Liitteissä kuvitteellisesti täytetty seuranta lomake esimerkki työmaan salaojituksen ja massanvaihdon mukaan.) Nimike Työkustannus ( ) Materiaali/Alihankinnat Määrät Tavoite Toteutunut Tavoite Toteutunut Alkuperäinen Toteutuma Kustannustarkkailun pääpaino on tehtävien ja hankintojen toimeenpanoa edeltävässä tarkkailussa. Ennakkotarkkailun tarkoituksena on tehtävien ja hankintojentaloudellisuuden varmistaminen. Perusperiaatteena on, että toimenpiteiden eli työtehtävien, hankintakauppojen tai käyttö ja yhteiskustannusten tavoitteenmukaisuus selvitetään ennen aktiivista toimintaa. Myöhemmin toteutuksien30 aikana nähdään, onko laskelmissa ollut mahdollisia kustannusvuotoja tai poikkeamia. (Kemppainen 2003, 42) Vastuuhenkilö suunnittelee työtehtävien toteutukset tai hankintakauppojen sisällön yksityiskohtaisesti ennen kunkin työtehtävän ajoitusta tai hankintakaupan tekoa. Suunnitelmien mukaista kustannuslaskelmaa verrataan tavoitebudjetista poimittuun vastaavaan laskelmaan ja tarvittaessa suunnitelmaa ohjataan tavoitebudjettia kohti. Työnaikaisen budjettitarkkailun tarkoituksena on tilanteen selvittäminen ja lopputuloksen ennustaminen vertaamalla ennustettuja määriä toteutuneisiin. (Kemppainen 2003, 42) Budjettitarkkailussa valvotaan tehtyjä suoritemääriä, hankintakauppoja sekä toteutuneita tunteja ja kustannuksia. Budjettitarkkailua voi kutsua myös panos ja tehtäväpohjaiseksi kustannuslaskelmaksi. Tässä ohjeessa esimerkkityömaan laskelmat on laskettu tällä tavalla. (Kemppainen 2003, 43) Taulukko 5. Budjettitarkkailun sisältö. (Lainattu muokaten, Kemppainen 2003, 43) Valvonnan kohteet Toteutuneet tunnit, toteutuneet määrät, Työ toteutuneet kustannukset Hankinnat toteutuneet kaupat Toteutuneet tunnit, toteutuneet määrät, Konetyö toteutuneet kustannukset Työmaa hallinto Tehtävien ajallinen hallinta Ajankohta Palkkajaksot tai rakennusvaiheet Jatkuvasti kauppoja tehtäessä Palkkajaksot tai rakennusvaiheet Kuukausittain Työmaasta tehdään myös useasti kustannusennuste, se vaikuttaa hankkeen ohjaukseen ja se motivoi hankkeen johtoa taloudellisuuteen rakentamisvaiheessa. Tehtäväsuunnitelman kustannuslaskelma antaa ensimmäisen tarkennuksen yksittäisen tehtävän loppukustannuksesta ja sen vaikutuksista hankkeen kokonaiskustannuksiin. Tämän jälkeen kustannusennuste tarkentuu vielä tehtäessä tehtävä suunnitelman käyttötarkkailua. Lopullisen tarkkuuden kustannuksista saa, kun kustannuksia valvotaan budjettitarkkailulla ja tehdään jälkilaskenta. Kaikkia näitä ei ole pakko noudattaa työmaan kustannuksia valvottaessa, valvonnan voi suorittaa pelkästään käyttämällä budjettitarkkailua tai tekemällä pelkän jälkilaskennan. Pienissä rakennuskohteissa31 yleensä riittää pelkkä budjettitarkkailu, koska pienissä rakennuskohteissa rakennuskustannukset ovat pienet ja niissä olevat työtehtävät eivät ole laajoja. Seuraavassa on kerrottu tarkemmin Tehtävä suunnitelman käyttötarkkailusta, budjettitarkkailusta ja jälkilaskennasta Tehtäväsuunnitelman käyttö kustannusseurannassa Hankkeen tavoitebudjetti on kustannuslaskijoiden tekemä malli työn toteutuksesta. Jokainen tehtävä ja hankinta on suunniteltava yksityiskohtaisesti ennen sen aloitusta, jotta tehtävistä tai hankinnoista vastuullinen henkilö tuntee sen sisällön ja sekä aika ja kustannustavoitteet. Työt tai hankinnat toteutetaan tehtäväsuunnitelman mukaan, koska tavoitejohtamisen periaatteita noudattaen vastuuhenkilö saa itse valita keinot tavoitteiden saavuttamiseksi. (Kemppainen 2003, 43) Tehtävien ennakkotarkkailussa tehtäväsuunnitelman tavoitteenmukaisuus selvitetään ennen tehtävän aloitusta. Tehtäväsuunnitelmassa osoitetaan, millä panoksilla työ tehdään, mitä työvaiheita tehtävä/tehtävät sisältää ja missä ajassa ne tehdään. Suunnitelma sisältää siis sekä tehtävien ajalliset mitoitukset että taloudellisuuslaskelmat, jossa työn toteuttamiseksi suunniteltujen panoksien aiheuttamia kustannuksia verrataan tavoitebudjetista poimittuun suunnitelman sisältöä vastaavaan tavoitteeseen. (Kemppainen 2003, 43) Tehtävien ennakkotarkkailun mukaisesti myös suunniteltuja hankintoja vastaava tavoite kootaan tavoitebudjetista ja tavoitteen summaa verrataan kauppasummaan. Jos kauppasumma ei ole budjetin mukainen, hankintakaupan tai tuotteen sisältö on harkittava uudelleen ja muutettava, että kauppasumma on budjetin mukainen. Ohjaukseksi ei siis riitä vain tarjousten vertaaminen ja halvimman valinta. (Kemppainen 2003, 44) Myös osa käyttö ja yhteiskustannuksista voidaan suunnitella yksityiskohtaisesti ennen työmaan tai ko. tehtävän käynnistystä. Tällaisia hankeosia ovat mm. työmaan hallinto, työnaikaiset rakennukset ja asennukset sekä nosto, siirto ja telinekalusto. Suurin osa tehtävistä valvotaan kuitenkin yksinomaan budjettitarkkailun yhteydessä kuukausittain. (Kemppainen 2003, 44)32 4.4.3 Budjettitarkkailu Työtehtävien budjetissa ja aikataulussa pysymistä valvotaan tuotannonarvolaskelmalla. Hankintojen budjettitarkkailussa valvotaan toteutuneita hankintakauppoja jatkuvasti sitä mukaa, kun kauppoja tehdään. Käyttö ja yhteiskustannusten budjetit jaetaan tehtävittäin aikataulun mukaisiin kuukausieriin. Tarkkailu perustuu tehtävien ajalliseen valmiuteen aikatauluun nähden. (Kemppainen 2003, 44) Suunnitelman ja toteutuneen tuotannon kustannuserot voidaan jakaa niiden aiheutumissyyn perusteella määrä ja taloudellisuuseroihin. Määräerolla tarkoitetaan kustannuseroa, joka syntyy, kun toteutuneet määrät eroavat tavoitteesta. Taloudellisuusero syntyy, kun yksikköhinnat eroavat tavoitteesta. Eroja laskiessa tulee ottaa huomioon myös aikataulu. Aikataulun jäädessä jälkeen kasvaa toteutumattomien töiden määrä heti, kun taas kustannusero kasvaa vasta myöhemmin sakkojen ja nousseiden työmaakustannuksien muodossa. (Kemppainen 2003, 44) Kun suunnitelmiin tehdään muutoksia ja/tai lisäyksiä, perustetaan uusi muutos tai lisätyö. Myös näiden kustannusvalvonta tulee hoitaa. Suurin ongelma on varsinaisen työn hinnan ja aikatauluvaikutusten sopiminen rakennuttajan kanssa. Tämä tulisi tehdä ennen työn aloittamista, mutta näin tapahtuu harvoin. Näin ollen ei ole tiedossa, minkä kustannuksen toteutumista valvotaan. Kustannukset onkin aina laskettava työhön käytettyjen panosten mukaan(kuvio 7). (Kemppainen 2003, 44) Jälkilaskenta Jälkilaskenta tehdään yksittäisten tehtävien tai koko hankkeen valmistuttua. Jälkilaskentaa ei useasti kannata tehdä ollenkaan. Pienissä rakennuskohteissa ei tehdä yleensä jälkilaskentaa, työvaiheiden vähäisen määrän ja pienen koon takia. Pienissä rakennuskohteissa kannattaa harkita jälkilaskennan käyttöä, jos tehtävä työ on ns. yritykselle tai työntekijöille uusi, jolloin tehtävästä työstä ei ole aiempaa kokemusta. Suurissa työkohteissa jälkilaskentaa varten kannattaa usein valita sellainen työvaihe missä on suuri todennäköisyys kustannusten ylittymiseen.33 Jälkilaskenta kannattaa suorittaa ainakin: Kustannuksiltaan suurissa työvaiheissa. Yritykselle ja työntekijöille uusissa työvaiheissa, mitä ei ole ennen tehty eikä ole kokemusta työvaiheesta. Erityisen tärkeissä ja vaativissa työvaiheissa, jossa on useasti vaarana kustannusten ylittyminen. Jälkilaskennan tavoitteena on: tehtävien tai hankkeen lopputulosten selvittäminen aineistojen taltiointi yrityksen tiedostoihin kustannuslaskentamenettelyn luotettavuuden eli oikean kustannustason ja kustannusrakenteen testaus. Tehtävien ja koko hankkeen lopputulosten selvittäminen on tarkkailutietojen kokoamista eli työtehtävien ja hankintakauppojen toteutuneiden määrien, käytettyjen panosten sekä panoshintojen kokoamista. Lopputuloksen selvittämisessä on perusteltua arvioida myös tavoitteiden ja toteutuneiden tuloksien välistä eroa, tosin luotettavimmin poikkeamat voidaan arvioida silloin, kun ne syntyvät. (Kemppainen 2003, 45) Jälkilaskennan avulla voidaan projekti dokumentoida hankkeen analysointia varten viitetiedoksi tulevia tarpeita varten tiedostojen sisällön tarkistamista varten (Kemppainen 2003, 45) Parhaiten jälkilaskennasta voidaan hyötyä silloin, kun se tehdään tehtävittäin heti niiden valmistuttua. Silloin palautustiedot ovat heti käytössä eikä niitä tarvitse odottaa koko kohteen valmistumista. (Kemppainen 2003, 45) Jälkilaskennan tiedot tilastoidaan, jolloin on mahdollista kerätä viitekohdetta laajempi aineisto tiedostojen päivitystä varten. Jälkilaskentatiedot eivät kuitenkaan sellaisenaan34 aina riitä, jos olosuhde ja menetelmätiedot eivät tavallisessa panoslaskentajärjestelmässä kuvaudu riittävän selkeästi. (Kemppainen 2003, 45) Suurissa yrityksissä jälkilaskenta usein jää kokonaan pois, vaikkakin se olisi hyvä suorittaa. Tämä johtuu yleensä siitä, että tiedon kulussa on ongelmia. Ongelmat pystytään välttämään monella tapaa. Yksi hyvä keino on, että kaikki yhden työmaan kustannukset laskee aina sama henkilö. Tämä aiheuttaa isoissa yrityksissä sen, että täytyy olla ainakin kaksi tai enemmän kustannusten laskijaa. 4.5 Miten kustannuksiin voidaan vaikuttaa Kustannuksiin voidaan vaikuttaa monella eri tapaa. Kustannuksia on aina helppo lisätä, tekee vain huonoa työtä ja ottaa liikaa resursseja työmaalle, mutta kustannuksissa säästäminen onkin sitten monimutkaisempaa ja siihen löytyy monenlaisia tapoja. Kannattaa vain tarkoin harkita milloin ja miten aikoo kustannuksiin vaikuttaa. joitakin kustannusten säästö menetelmiä on mm: Resurssien vähentäminen. Tällöin on erityisen tärkeää huomioida, ettei ylitetä ajallisia tavoitteita ja otetaan selvää salliiko aikataulu resurssien vähentämisen. Rakennusmateriaalien vaihtaminen halvempaan, mutta kestävyydeltään ja laadultaan vastaavaan kuin alkuperäinen. Kilpailuttamalla aliurakat mahdollisimman monella, jotta löydettäisiin se halvin. Materiaalien hankinta saattaa tulla halvemmaksi, kun tilataan isompi määrä. Tällöin kannattaa harkita esim. useamman työmaan salaojitus tarvikkeiden (putket, kaivot) tilaamista. Lasketaan tarkalleen tarvittavien materiaalien määrät, ettei tilata ylimääräistä materiaali mille ei ole käyttöä ja mitä ei pystytä varastoimaan. Tarkkailemalla kustannuksia jotta tiedetään missä mennään. Kun yritetään säästetään kustannuksissa, saattaa se usein epäonnistua jos ei oteta kaikkia asioita huomioon. Jos vähennetään resursseja, saatetaan venyä aikataulun kanssa tai jos vaihdetaan rakennusmateriaalia. Saatetaan huomata liian myöhään, ettei35 korvaava materiaali olekaan vaatimuksia täyttävä ja joudutaan vaihtamaan takaisin alkuperäiseen. On siis erityisen tärkeää miettiä milloin kannattaa säästää, koska säästettäessä myös laatu usein kärsii. Jos ei päästä laadullisiin vaatimuksiin saatetaan joutua tekemään kalliita korjauksia jotta saadaan korjattua laadulliset virheet. Kannattaa myös ottaa huomioon, että vaikka säästettävä raha summa tuntuisi pieneltä, on se isommalla ajalla suuri summa. Ei siis kannata yrittää tehdä liian suurta voittoa, ettei jouduttaisi kalliisiin korjauskustannuksiin tai saataisi aikataulu sakkoja.36 5. Riskien hallinta 5.1 Riskin määritelmä Rakentaminen on erityisen riskialtista liiketoimintaa. Rakentamisen toimintamuotojen kehittyessä, säännösten ja normien kiristyessä sekä riskien muuttuessa on riskienhallinnasta tullut entistä vaativampaa ja tärkeämpää rakennushankkeen toteuttamisessa eri osapuolille. Rakentamisen riskienhallinnan osaamisen ja tärkeyden tarve on kasvanut kaikilla organisaation tasoilla. Riskikäsitettä on määritelty epävarmuuskäsitteen suhteen ja on todettu, että riski on laskettavissa ja vakuutettavissa oleva (uhan toteutumisen todennäköisyys kerrottuna sen vaikutuksella), kun taas epävarmuutta ei voida tarkasti arvioida. Riski on siis jollakin tavalla mitattavissa oleva todennäköisyys. Riski voi usein myös olla positiivinen mahdollisuus, mutta yleiskielessä riski koetaan aina kuitenkin tappion mahdollisuudeksi. Riskienhallinta on työtä itse aiheutettujen tai ulkopuolisen tekijän aiheuttamien vahinkojen ja virheiden välttämiseksi. Riskienhallinta on tietoista, suunnitelmallista ja jatkuvaa tekemistä yritystoimintaa uhkaavien riskien poistamiseksi. Näin saadaan yrityksen voimavarat tehokkaaseen käyttöön. (Nippala & Sauni, 2004, 3) Projektin epävarmuustekijät voidaan liittää kuuteen peruskysymykseen: Ketkä ovat viime kädessä osapuolia? (osapuolet) Mitkä ovat osapuolien tavoitteet? (motiivit) Mistä osapuolet ovat kiinnostuneita? (suunnittelu) Kuinka tämä saavutetaan? (toiminnot) Mitä resursseja tarvitaan? (resurssit) Milloin projekti toteutetaan? (aikataulu) (Kemppainen 2003, 61)37 Projektin epävarmuustekijöihin liittyvät kuusi peruskysymystä kiteyttävät ne olennaisimmat haasteet, joihin projektinohjauksen on yleisesti vastattava. Lähtötilanne eli osapuolien ja niiden vastuiden sekä tavoitteiden tunnistus on projektinohjaukselle ensiarvoisen tärkeää, koska kustannusriskien määräytyminen painottuu suurimmaksi osaksi rakentamisvaiheen alkuun. Suunnitteluun, toimintoihin, resursseihin ja aikatauluun liittyvät kysymykset ovat siis hyvin sidoksissa projektin lähtötilanteeseen, eli erityisesti lähtötilanteen epävarmuus kertaa projektinaikaisia epävarmuuksia. Kaikki osaalueet vaikuttavat kuitenkin toisiinsa, joten minkä tahansa osaalueen huomiotta jättäminen kumuloi epävarmuutta toisiin. (Kemppainen 2003, 61) 5.2 Riskien tunnistaminen ja arviointi Projektin riskien hallinnassa on tarkoitus tunnistaa ja minimoida riskien negatiiviset vaikutukset ja käyttää kaikki ilmenneet kehitysmahdollisuudet hyväksi. Riskien hallinnan tehtävät ovat riskien tunnistaminen, riskien hallinnan suunnittelu, riskien laatu ja määräarviointi, riskien torjunta ja riskien valvonta. Kaikki nämä muodostavat kokonaisuuden, jota noudattamalla voidaan suorittaa työmaa hyvin loppuun asti. (Kemppainen 2003, 18) Riskien tunnistamisessa määritetään, mitä todennäköisiä riskejä projektin suorittamiseen liittyy ja mitkä ovat niiden tunnusomaiset piirteet. Riskien tunnistaminen on prosessi, joka jatkuu koko projektin ajan ja kaikissa sen vaiheissa. Projektin riskit voivat koskea projektin lopputuotteita, projektin taloudellista tai muuta lopputulosta, projektihenkilöstön kykyä suoriutua tehtävistään tai muita organisaatioon tai ympäristöön liittyviä vaatimuksia. (Kemppainen 2003, 18) Riskien arvioinnissa eli riskianalyysivaiheessa tehdään riskeille laatuarviointi ja tärkeimmille riskeille määräarviointi. Laatuarvioinnissa pyritään käymään kaikkien riskien todennäköisyys ja vaikutus projektiin sanallisesti ja valitsemaan, mitä riskejä otetaan tarkempiin analyyseihin. Määräarvioinnissa pyritään numeerisesti analysoimaan riskien toteutumismahdollisuuksia ja vaikutuksia projektille. Analysoinnin jälkeen päätetään, mitä riskejä torjutaan, mitä siirretään ja mitkä riskit jätetään huomiotta. Myös hankkeesta luopuminen voi tulla kysymykseen. Suurimmat taloudelliset päätökset38 tehdään projektin alkuvaiheissa, jolloin epävarmuus on suurimmillaan. Riskien arvioinnin on keskityttävä tähän vaiheeseen, jotta siitä olisi mahdollisimman suuri hyöty. (Kemppainen 2003, 18) Riskien torjunta voidaan jakaa yleisesti kolmeen eri osaan, jotka ovat: Riskien välttäminen, jossa eliminoidaan riskin syntyminen tai siirretään riski muulle osapuolelle. Riskien lievennys, jossa riskin rahallista vaikutusta tai tapahtumis todennäköisyyttä tai molempia vähennetään Riskien hyväksyminen, jossa hyväksytään riskin seuraukset. Riskien hallintaan kuuluu myös riskien torjunnan valvonta, jossa ohjataan riskeihin varautumista projektin aikana. (Kemppainen 2003, 18) Niiden työn riskien osalta, joita ei ole onnistuttu poistamaan, tehdään riskin arviointi. Siinä arvioidaan riskien merkitys urakan onnistumiselle. Riskienhallinta on prosessi, jossa on kolme peräkkäistä vaihetta: vaarojen ja haittojen tunnistaminen, riskin suuruuden arviointi sekä riskien torjunta ja pienentäminen. Riskin suuruus määräytyy haitallisen tapahtuman todennäköisyyden ja seurausten mukaan. Riski on sitä tärkeämpi välttää, mitä todennäköisemmin jokin haitta voisi toteutua ja mitä suuremmat vahingot ja vakavammat seuraukset se toteutuessaan aiheuttaisi. Seuraavassa taulukossa on käytettä näitä ulottuvuuksia kuvattaessa riskin suuruuksia. Näytä lisää
Ratu-FLoW Aikataulusuunnittelun perusteet ja vaiheet Ratu-tuotannonsuunnittelujärjestelmään perustuen - opetusaineisto verkkoympäristöön Jump to first page Miksi Ratu? Tuotannonsuunnittelun lähtöaineistoa Lisätiedot Esittäjän esittely. Tämä ei ole opetusmateriaali, vaan Jussin näkemys lyhyellä kokemuksella ilman kyseisten urakkamuotojen koulutusta
Esittäjän esittely Tämä ei ole opetusmateriaali, vaan Jussin näkemys lyhyellä kokemuksella ilman kyseisten urakkamuotojen koulutusta Kantapään kautta onnistumiseen, kolmas kerta toden sanoo PJP ja PJU Lisätiedot LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN
LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN KONFERENSSI 8.5.2015 TAUSTAA: Työn rahoittajat: Kangasalan Lisätiedot ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4
ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 RAKENNUSTYÖT LAATUSUUNNITELMAN SISÄLTÖMALLI SISÄLLYSLUETTELO URAKAN LAATUSUUNNITELMA 2 1. LAATUSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE 2 2. TARJOUKSEN ANTAJAN Lisätiedot Rakennusalan tuotantoinsinööri. Syventävät opinnot Info ke 25.02.2015 A Stenius
Rakennusalan tuotantoinsinööri Syventävät opinnot Info ke 25.02.2015 A Stenius Rakentamisen tuotantojohto ammattina Rakennustuotannon ammattiprofiilit Tuotantoinsinöörin ammattiprofiili Rakennustuotannon Lisätiedot 29.8.2013 Ins.tsto Controlteam Oy, Harri Valkonen 1
Harri Valkonen, rak. ins Urakointikokemusta 23 vuotta, rak. konsulttina yli 5 vuotta Töissä insinööritoimisto Controlteam Oy, Jyväskylä ( 30 henkilöä) Kohteita mm. Haapamäen koulun peruskorjaus, päävalvojana Lisätiedot Ohjelmistoprojektien hallinta Tuloksen arvo menetelmä ja toimintoverkkotekniikka
Ohjelmistoprojektien hallinta Tuloksen arvo menetelmä ja toimintoverkkotekniikka Tuloksen arvo - menetelmä TAVOITE: YMMÄRTÄÄ menetelmän hyödyt projektin seurannassa Tähän mennessä on rahaa projektiin mennyt Lisätiedot URAKKAMUODOT JA VALVONTA
URAKKAMUODOT JA VALVONTA Valvojakurssi Hannu Äystö Hankkeen toteutusmuoto 2 Toteutusmuodolla tarkoitetaan hankkeen toteutustapaa Rakennuttamis-, suunnittelu- ja rakentamispalveluiden hankintatapa Tilaaja Lisätiedot SIVU-URAKAN ALISTAMINEN. Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy
UUDET TAVAT RAKENNUTTAA Tavoite- ja kattohintaurakan sekä suunnittelua sisältävien urakoiden sudenkuopat Prof. Rakentamistalous JoKa-konsultit Oy jouko.kankainen@joka-konsultit.fi UUDET TAVAT RAKENNUTTAA Lisätiedot 1.12.2014 Mikko Mensio
1 RAKENNUSMAALAUKSEN SUUNNITTELU /URAKOITSIJA PUHEENVUORO ESKO NURMISEN MAALAAMO OY ESITTELY MAALAUSURAKAN LASKENTA-ASIAKIRJAT VAIHTOEHTO: Esioikaisu-, tasoite- ja maalaustyöt tuoteosakauppana - taustaa Lisätiedot ! LAATUKÄSIKIRJA 2015
LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö Lisätiedot AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi
AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi URAKKAOHJELMA Salaoja- ja sadevesijärjestelmän uusiminen Urakkaohjelma 2 RAKENNUSHANKE Rakennushanke käsittää As Oy Rovaniemen Tuohitie 4. Salaoja- Lisätiedot Hyvä aikataulu ja luotettava tuotanto
Hyvä aikataulu ja luotettava tuotanto Juho-Pekka Hämäläinen Tekninen päällikkö Skanska Talonrakennus Oy 1 Juho-Pekka Hämäläinen, Tekninen päällikkö Skanska Talonrakennus Oy Työmaan ajankäyttö Työmaalla Lisätiedot Työmaa-aikataulun tekeminen ja noudattaminen. 1 16.5.2016 Skanska Talonrakennus Oy Vesa Hintukainen
Työmaa-aikataulun tekeminen ja noudattaminen 1 16.5.2016 Skanska Talonrakennus Oy Vesa Hintukainen Takuutoimenpiteet Työn tekeminen uudelleen Laite- ja konehäiriöt Tarpeeton materiaalin käsittely Tarpeettomat Lisätiedot 18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin
TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... Lisätiedot KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA
11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230, Lisätiedot Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS
YRITYKSEN MAKSUKYKY JA STRATEGINEN JOHTAMINEN HELSINKI 29.1.2010 OTM, KTM MIKKO HAKOLA 1 TULOSLASKELMAPERUSTEINEN MITTARISTO JOHDON KONTROLLITYÖVÄLINEESTÄ Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Lisätiedot Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS
Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS 2 3 TUOTANNON YLEISSOPIMUS SISÄLTÖ 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS...5 2 TOIMINTA JA TEHTÄVÄT...5 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...5 4. TUOTANNON VALVONTA...6 Lisätiedot YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS
YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS VESIHUOLTO 2016 8.6.2016 HÄMEENLINNA 1 YHTEINEN TYÖMAA > Yhteisellä rakennustyömaalla tarkoitetaan työpaikkaa, jolla samanaikaisesti tai peräkkäin Lisätiedot SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET
SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13 Lisätiedot Viemäreiden sisäpuolinen korjaus
Viemäreiden sisäpuolinen korjaus Ennen remonttia Remontin aikana Remontin jälkeen Jari Virta, Kiinteistöliitto Korjausedellytysten selvittäminen Hankesuunnittelu Suunnittelu Ennen remonttia Korjausedellytysten Lisätiedot Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus
Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus HJR12, Hankkeen johtaminen ja rakennuttaminen & valvonta 12.2.2014 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Tilaajan eli rakennushankkeeseen ryhtyvän lakisääteisiä Lisätiedot Hoidon ja ylläpidon alueurakka Virrat 2015 2020. Kaupalliset asiat
Hoidon ja ylläpidon alueurakka Virrat 2015 2020 Kaupalliset asiat Talvihoitotyöt projektinjohtomallilla Kesähoitotyöt kokonais- ja yksikköhinnoilla Tarjouslomakkeella pyydetään urakoitsijalta Tarjoushinta Lisätiedot Riskienhallinta taloyhtiössä
Riskienhallinta taloyhtiössä Taloyhtiö 2014 Maria Kulomäki Asunto-osakeyhtiölaki: asunto-osakeyhtiön toiminta Tarkoituksensa toteuttamiseksi asunto-osakeyhtiö huolehtii hallinnassaan olevien kiinteistöjen Lisätiedot BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala
BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala Proxion 19.10.2015 Proxion BIM historiikkia Kehitystyö lähtenyt rakentamisen tarpeista Työkoneautomaatio alkoi yleistymään 2000 luvulla Lisätiedot 8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi, materiaalin jako. 10.00 Luottamuksen rakentaminen rakennushankkeessa
2. jakso 5 7.10.2010, Sokos Hotel Vantaa, Vantaa PROJEKTIHALLINTA I: 1. jakso 1 2.9.2010 Sokos Hotel Presidentti, Helsinki 1.9.2010: Projektin kokonaishallinta 8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi, materiaalin Lisätiedot Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS
Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä Lisätiedot Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen
Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Tavoitteet Tämän toimintamallin avulla opit määrittelemään kiireen. Työyhteisösi oppii tunnistamaan toistuvan, kuormittavan kiireen sekä etsimään sen syitä Lisätiedot URAKKAOHJELMA VÄLINE SOPIMUSJOHTAMISEEN. Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy
URAKKAOHJELMA VÄLINE SOPIMUSJOHTAMISEEN Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy TAUSTA Professori 1980 2009 Tilaajan avustamista urakkasopimusten teossa Urakkamuodon valinta Konsultin valinta Konsulttisopimusten Lisätiedot YSE:n käyttö PKSSK:ssa
INVESTOINNIT PKSSK:SSA G2, Päiki, apteekki ja silmäyksikkö 12/2011 (12,8 milj. ) L1, psykiatriatalon 1. vaihe10/2013 (12,2 milj. ) P2, pysäköintitalo 2. 12/2013 (9,0 milj. ) K-talo tehostetun palveluasumisen Lisätiedot Suunnittelun tarjouspyyntö
Suunnittelun tarjouspyyntö 12.2.2014 Indepro Oy/ Toimitusjohtaja, tekniikan tohtori Matti Kruus Matti Kruus Esityksen sisältö Hankkeen vaiheet ja hankkeen ositus Tehtäväluetteloiden käytön haasteet Suunnittelun Lisätiedot Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka.
HARJAVALLAN KAUPUNKI Tekniset palvelut Keskustie 5b Päiväys Dnro 29200 HARJAVALTA 8.7.2013 URAKKAOHJELMA MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILLAN RAKENTAMINEN 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Osoite: Harjavallan Lisätiedot Miten löydän Sen Oikean? 22.11.2012 Senaattoritilaisuus Liisa Paasiala, Senior Consultant
Miten löydän Sen Oikean? 22.11.2012 Senaattoritilaisuus Liisa Paasiala, Senior Consultant On mahdollista löytää Se Oikea! Luotanko sattumaan? Onnistuminen on aloitettava heti Onnistumisen kaava on 4 x Lisätiedot YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015
TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rakennusteollisuus RT Lisätiedot SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA
SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA Kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista (13 Lisätiedot TUPA-SEMINAARI. Tampereen ammattikorkeakoulu Rakennusosasto Rakennustuotannon koulutusohjelma. Torstai 24.10.2002 Hämeenlinna
TUPA-SEMINAARI Torstai 24.10.2002 Hämeenlinna Tampereen ammattikorkeakoulu Rakennusosasto Rakennustuotannon koulutusohjelma Esityksen sisältö: Opintojen rakenne toteutuneesta koulutuksesta miten toteutunut? Lisätiedot InfraTM-ryhmän puheenvuoro: Ryhmän odotukset pilotoinneista
InfraTM-ryhmän puheenvuoro: Ryhmän odotukset pilotoinneista Harri Mäkelä, Innogeo Oy / InfraTM koordinaattori InfraFINBIM pilottipäivä 10.5.2011 Messukeskus 1 InfraTM hanke 2009-2011(-2013) TOIMINTAMUODOT Lisätiedot Tutkimushankkeiden riskienhallinta
Tutkimushankkeiden riskienhallinta Tutkimuksen tuki, yrittäjyys ja innovaatiot Jyväskylän yliopisto Kirsi Murtosaari Parityö Tutkimushankkeet: Kuvatkaa hankkeiden haasteita suunnittelu- ja toteutus- tai Lisätiedot LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015
LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 HATTULAN SEURAKUNTA LVI SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 1 1.1 RAKENNUSKOHDE 1 1.3 SUUNNITTELIJAT 1 1.4 HANKINNAN Lisätiedot Kuntien välisen yhteistyön kehittäminen tiemerkintöjen hankinnassa
Kuntien välisen yhteistyön kehittäminen tiemerkintöjen hankinnassa TAMPERE, Tiemerkintäpäivät 12 13.2.2015, Tekninen johtaja Antti Korte, Raision kaupunki Aiempien päivien pohdintoja Uudet tavat hankkia, Lisätiedot TYÖMAAN AIKATAULU- SUUNNITTELU JA VALVONTA. RAT 3 k2016 T542404
TYÖMAAN AIKATAULU- SUUNNITTELU JA VALVONTA RAT 3 k2016 T542404 TYÖMAAN AIKATAULUSUUNNITTELU JA VALVONTA Opintojakson tavoitteet : Osaa valita työkohteeseen sopivan aikataulumuodon Osaa laatia työmaan ohjaukseen Lisätiedot Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013
Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Esityksen sisältö Keskeiset käsitteet Mittaamisen tila kuntien teknisessä toimessa Näkökulmia Lisätiedot LAADUNHALLINTA. Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy
LAADUNHALLINTA Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy TEHTÄVÄN LAADUNVARMISTUS Yksittäisen tehtävän hyvälle laadunvarmistukselle on ominaista, että: laatuvaatimukset on yksilöity ja konkreettisesti esitetty Lisätiedot ISÄNNÖINTIPALVELUA OSTAMASSA TILAAJAN NÄKÖKULMA
ISÄNNÖINTIPALVELUA OSTAMASSA TILAAJAN NÄKÖKULMA Kiinteistö 2013 Jenni Hupli Kiinteistöliiton päälakimies, VT Ydinkysymysten äärellä Sitä saa, mitä tilaa Vastaako sitä, mitä on tavoiteltu/tarvitaan? Ratkaiseeko Lisätiedot PROJEKTIN SUUNNITTELU JOUNI HUOTARI, PAAVO MOILANEN, ESA SALMIKANGAS
PROJEKTIN SUUNNITTELU JOUNI HUOTARI, PAAVO MOILANEN, ESA SALMIKANGAS 10 KEYS TO SUCCESSFUL SOFTWARE PROJECT 1. Clear Vision 2. Stable, Complete, Written Requirements 3. Detailed User Interface Prototypes Lisätiedot ARVOA RAHALLE -AJATTELU, SEN RAPORTOINTI SEKÄ MITEN KAUPALLINEN MALLI TUKEE ARVOA RAHALLE AJATTELUA
ARVOA RAHALLE -AJATTELU, SEN RAPORTOINTI SEKÄ MITEN KAUPALLINEN MALLI TUKEE ARVOA RAHALLE AJATTELUA Arvoa rahalle -määritelmä Arvoa rahalle on hyötyjen (laatu, lopputuotevaatimukset, sosiaaliset ja ympäristölliset Lisätiedot SALAKIRJOITUKSEN VAIKUTUS SUORITUSKYKYYN UBUNTU 11.10 käyttöjärjestelmässä -projekti
Järjestelmäprojekti 1 projektisuunnitelma ICT4TN007-2 SALAKIRJOITUKSEN VAIKUTUS SUORITUSKYKYYN UBUNTU 11.10 käyttöjärjestelmässä -projekti Versio 0.1 Tekijät Keijo Nykänen Tarkastanut Hyväksynyt HAAGA-HELIA Lisätiedot J.J. Jedulainen 20.11.2012 1
1 MOOD- VALMENNUS Ohjauksen apuvälineenä Susanna Hjulberg LÄHDE: Koskinen, K. & Hautaluoma, M. (toim.) Valmennuksessa erilainen oppija. Välineitä työ- ja yksilövalmennukseen. Valtakunnallinen työpajayhdistys Lisätiedot TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu
1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja Lisätiedot Tietomallipohjainen liiketoiminta RYM-SHOK 2.10.2009 Tietomallipohjaisten prosessien haasteet ja mahdollisuudet omistajille
Jukka Riikonen Tietomallipohjainen liiketoiminta RYM-SHOK 2.10.2009 Tietomallipohjaisten prosessien haasteet ja mahdollisuudet omistajille Viiteympäristö Rakennusinvestoinnit joista yli 1 M :n hankkeisiin Lisätiedot Image size: 7,94 cm x 25,4 cm. SKTY:N SYYSPÄIVÄT 21.10.2014, Lahti RISKIENHALLINTA. Eeva Rantanen Ramboll CM Oy
Image size: 7,94 cm x 25,4 cm SKTY:N SYYSPÄIVÄT 21.10.2014, Lahti RISKIENHALLINTA Eeva Rantanen Ramboll CM Oy RISKIENHALLINNASTA KRIISINHALLINTAAN Lähde: Varautuminen ja jatkuvuudenhallinta kunnassa. 2012 Lisätiedot Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin Lisätiedot KRITEERIT laatu, hinta, teho., aika. INPUT PROSESSI TULOS tietoa ihmiset, osaaminen tuote työmenetelmät materiaalit laitteet ympäristö
1 PROSESSIJOHTAMINEN Prosessijohtamisen tavoitteet eivät sinänsä eroa yleisistä johtamisen tavoitteista, joita ovat mm: hyvä taloudellinen tulos asiakkaiden tyytyväisyys korkea tuottavuus oman henkilöstön Lisätiedot Tuotannon luotettavuus
Tuotannon luotettavuus Tuomas Särkilahti Skanska Talonrakennus Oy 1 Sisältö 1. Skanskan Luotettavan Tuotannon Toimintapa (LTT) 2. Miksi tuotannon luotettavuus on tärkeää 3. Miten varmistamme luotettavan Lisätiedot Kuntainfran palveluiden. organisoitumista vat Vaihtoehtojen edut ja haitat. organisoitumistavat Vaihtoehtojen edut ja haitat
Kuntainfran palveluiden organisoitumistavat Vaihtoehtojen edut ja haitat Kuntainfran palveluiden organisoitumista vat Vaihtoehtojen edut ja haitat Mikko Belov, Projekti-insinööri Sisältö Kuntien kadunpidon Lisätiedot URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998
URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 Antero Oksanen Ville Laine Kim Kaskiaro CC LAKIMIESLIITON KUSTANNUS 2010 Helsingin Kamari Oy ja tekijät ISBN 978-952-246-015-8 Kannen suunnittelu: Lisätiedot Suomen Kiinteistöliitto ry. Korjausrakentamispalveluiden. taloyhtiössä. Suomen Kiinteistöliitto ry. TkT Jari Virta
Korjausrakentamispalveluiden ostaminen taloyhtiössä TkT Jari Virta Korjausrakentamisen osapuolia Valtuudet palveluiden hankintaan Kuntotutkijat tms. Valvojat Materiaalin toimittajat Urakoitsijat Tilaaja Lisätiedot RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA
OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön Lisätiedot 10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen
10 Urakoitsijan ja urakkamuodon VAlinta 10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen Urakkatarjouspyynnön valmistelee projektinjohtaja suunnittelijoiden teknisten asiakirjojen pohjalta. Tarjouspyyntö määrittelee muun Lisätiedot Graniittirakennus Kallio Oy -2013
Graniittirakennus Kallio Oy -2013 Perustettu 1983, perustajina/omistajina Armas Kallio perheineen 2007 Urakointitoiminnan aloittaminen pääkaupunkiseudulla 2010 Omistusjärjestely yrityksen omistuksen siirtyminen Lisätiedot KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE
KAALISTEN KAUPUNKI Torin seudun kehittämishanke Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE 28.3.2012 SIsÄLLYSLUETTEL0 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 1.2 Rakennuttaja, Lisätiedot Luotettava Laatutyömaa
Luotettava Laatutyömaa Rakentamisen Laatu RALA ry Suomen Tilaajavastuu Oy Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto Luotettava Laatutyömaa Alan järjestäytyneet Lisätiedot 3. Projektinhallinta. Miksi ohjelmistoprojektin hallinta on erilaista?
3. Projektinhallinta Ohjelmistoprojektien koon kasvaessa on törmätty projektinhallinnan ongelmiin, kuten jatkuva, osin huonosti hallittu kasvu, myöhästymiset, huono laatu, budjettien ylitykset, projektien Lisätiedot OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet. Ohjelmistoprojektin hallinta
OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet Ohjelmistoprojektin hallinta 1 Sisältö Projektiorganisaatio ja sidosryhmät Ohjelmistoprojektin kulku Projektin suunnittelu Ositus Osallistujat Työmäärän arviointi Lisätiedot 2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.
TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset Lisätiedot Infrarakentamisen yhteishankkeet HKR:ssa
Infrarakentamisen yhteishankkeet HKR:ssa Osmo Torvinen HKR katu- ja puisto-osasto Helsingin kaupungin hankinnat -seminaari 1 Kaduilla tehtävät työt ovat rakennusviraston töitä. Helsingin kaupungin hankinnat Lisätiedot TURVALLISUUSASIAKIRJA
Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: HIRVIKOSKEN KOULUN PURKU Hirvikoskentie 225 32200 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys Lisätiedot Tietotekniikkaoikeuden seminaari Toimittajan näkökulma 19.3.2008
Tietotekniikkaoikeuden seminaari Toimittajan näkökulma 19.3.2008 Tausta: Pirjo Saksa DI, maanmittaus 1985 yli 20 vuotta IT alalla erilaisissa rooleissa (projektipäällikkö, tiiminvetäjä, myyjä,...) jatko-opintoja Lisätiedot TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä
TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1. Lisätiedot URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE
URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE 1. HALLINTOJÄRJESTELYT 1.1. Yleistä 1.2. Informointivelvollisuudet 1.3. Asioiden kirjaaminen 1.4. Työaikataulu 1.5. Piirustusaikataulu Työmaan Lisätiedot Moduls: Tehokkuutta myymälärakentamiseen tehostamalla konehuonerakentamista
Moduls: Tehokkuutta myymälärakentamiseen tehostamalla konehuonerakentamista Konehuoneen rakentamissa on haasteita, jotka vaikuttavat suoraan kauppaketjujen liiketoimintaan HAASTEET VAIKUTUKSET RATKAISU: Lisätiedot SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi...
RHK Ohje riskienhallinnasta 2 SISÄLTÖ 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... 5 RH Ohje riskienhallinnasta Lisätiedot MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ
11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä Lisätiedot Lean ja integroituminen rakennustuotannon johtamisen näkökulmasta
Lean ja integroituminen rakennustuotannon johtamisen näkökulmasta LCIFIN-päivä 21.11.2013 Ville Saksi Toimitusjohtaja VR Track Oy VR Track Oy on infra-alan suurimpia rakennusliikkeitä. Olemme Suomen suurin Lisätiedot Uusi asunto-osakeyhtiölaki
YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle Jussi Kuusela Amplit Oy 17.5.2016 YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN HISTORIA 1895 Arkkitehtiklubi hyväksyi kaavakkeen käytettäväksi yleisesti rakennusurakoissa Lisätiedot Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle
1 Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle Markus Hellström 2 Esityksen kiteytys 3 Esityksen sisältö Tavoite ja sen merkitys liiketoiminnan johtamisessa Miten vien liiketoiminnan tavoitteeseen? Lisätiedot Paikka-aikakaavio PlanMan Project
Paikka-aikakaavio PlanMan Project 30.4.2014 Sisältö 1. Paikka-elementin käyttöönotto... 2 2. Tehtävien lisääminen paikka-aikakaavioon... 4 3. Tehtävien ulkoasun muokkaus paikka-aikakaaviossa... 5 4. Tehtävien Lisätiedot Suuntautuminen ja työharjoitteluseminaari
Suuntautuminen ja työharjoitteluseminaari Stadia 11.10.2007 Ilkka Leskelä Sisältö 11.10.2007 1. Koulutustausta ja nykyiset työtehtävät 3. Opiskelijasta ammattilainen rakennusliikkeessä ja työtehtävät 1 Lisätiedot TARKASTUSVALIOKUNTA 7.10.2015. Minna Ainasvuori JHTT, Liiketoimintajohtaja BDO-konserni
TARKASTUSVALIOKUNTA 7.10.2015 Minna Ainasvuori JHTT, Liiketoimintajohtaja BDO-konserni 1 VUOSIKERTOMUKSESTA JA RAPORTOINNISTA 2 RAPORTOINNISTA Mikä on tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen (vuosikertomuksen) Lisätiedot LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13
LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13 2 LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 Yhtiössä otettiin käyttöön lämmön talteenottojärjestelmä (LTO) vuoden 2013 aikana. LTO-järjestelmää Lisätiedot MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA
MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA 1 Sisältö MYRSKYLÄN KUNTA... 0 TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS... 0 URAKKAOHJELMA... 0 SISÄLTÖ... 1 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 3 0.1 RAKENNUTTAJA, Lisätiedot ONNISTUNEEN KORJAUSHANKKEEN AVAINASIAT. Kiinteistöpostin Juhlaseminaari 20 vuotta Finlandiatalo 10.4.2013 Mikko Tarri
ONNISTUNEEN KORJAUSHANKKEEN AVAINASIAT Kiinteistöpostin Juhlaseminaari 20 vuotta Finlandiatalo 10.4.2013 Mikko Tarri Lähes 400 A-Insinöörin ratkaiseva asiantuntemus odottaa haasteitasi Talonrakentaminen Lisätiedot Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari)
Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari) Rakennusmestari (AMK) koulutus sisältää vastaavalta työnjohtajalta vaadittavat opinnot kaikissa rakentamisen työnjohtotehtävien Lisätiedot KOKONAISSUUNNITTELUTARJOUSPYYNNÖN KYSYMYKSET JA VASTAUKSET
PÄIVÄRINTEEN MONITOIMITALO KOKONAISSUUNNITTELUTARJOUSPYYNNÖN KYSYMYKSET JA VASTAUKSET = KYSYMYS o =VASTAUS Tarjouspyynnössä viitataan ARK12, jota täydennetään erillis- ja täydentävillä tehtävillä. Erillis- Lisätiedot Allianssimalli. Kehto-foorumi 1.11.2012. 1.11.2012 Milko Tietäväinen
Allianssimalli Kehto-foorumi 1.11.2012 Allianssimalli Allianssi on valtioliitto (Gummerus sssk 2001) Allianssi on valtioliitto ja myös aatteellinen, kaupallinen tai muu sellainen yhteenliittymä (wikipedia Lisätiedot URAKKATARJOUSPYYNTÖ Etelä-Karjalan keskussairaalan laajennuksen maanrakennus- ja louhintatyöt
URAKKATARJOUSPYYNTÖ URAKKATARJOUSPYYNTÖ Etelä-Karjalan keskussairaalan laajennuksen maanrakennus- ja louhintatyöt URAKKATARJOUSPYYNTÖ 1 RAKENNUTTAJA 2 Tarjouspyynnön kohde ja tehtäväkuvaus 2.1 Tarjouspyynnön Lisätiedot JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA
1(5) TARJOUSPYYNTÖ Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyöstä. Työssä on noudatettava Lisätiedot AS.OY SÄÄSTÖSALO HELSINKI PUTKIREMONTIN HANKESUUNNITTELU
AS.OY SÄÄSTÖSALO HELSINKI PUTKIREMONTIN HANKESUUNNITTELU Laajasalo 21.5.2013 21.5.2013 Ins.tsto Conditio Oy / Juha Räisänen 1 Hankkeen suunnittelijat Putkisuunnittelu, pääsuunnittelija Insinööritoimisto Lisätiedot TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE
SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN Lisätiedot Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007
Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut Lisätiedot Taloyhtiö 2014 tapahtumassa
Taloyhtiö 2014 tapahtumassa Ryhmäkorjaushanke Case Porvoo Näsin alue Tom Lindborg Rakennuttamis- ja valvontapalvelut Yksikön päällikkö Case Porvoo 3 taloyhtiötä, 1960-1970 luvulta 15 kerrostaloa, 3-9 kerrosta Lisätiedot Strathclyde-prosessi
Strathclyde-prosessi (Materiaali pohjautuu Terry Williamsin luentokalvoihin The Catastrophic Project - an examination of some real-life project failures and an exposure of root causes. Project Management Lisätiedot TURVALLISUUSASIAKIRJA
13.5.2015 Sivu 1/5 Tilaaja: Akaan kaupunki Myllytie 3 37800 Akaa Hanke: Arvo Ylpön vanhan kivikoulun lattioiden uusinta. TURVALLISUUSASIAKIRJA VERSIO 1.0 Sivu 2/8 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan Lisätiedot Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.
SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE Lisätiedot KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN SEPÄNKANNAS III ASEMAKAAVA-ALUE KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA PROJEKTISUUNNITELMA
(6) KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN SEPÄNKANNAS III ASEMAKAAVA-ALUE KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA PROJEKTISUUNNITELMA Tekijä(t) Ari Luomala Päiväys: v..0 pvm. 9.5.20 2 SISÄLLYSLUETTELO Määrittelyt...3. Lisätiedot 2016 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute