Source: http://docplayer.fi/52019453-Wrn-e-vtunu7-77el-j-i.html
Timestamp: 2020-01-20 08:33:49+00:00
Document Index: 9125615

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Wrn/E,'vTuNu7. 77EL/J i - PDF Ilmainen lataus
Download "Wrn/E,'vTuNu7. 77EL/J i"
Esko Pentti Lehtonen
1 77EL/J i Wrn/E,'vTuNu7
2 TietaitOS
3 Sillan kustannusarvio Tielaitos TI EHALLI NTO Helsinki 1999
4 ISBN TIEL Edita Oy Helsinki 1999 Julkaisua saatavana: Tielaitos, siltayksikkö telefax J MP Pa,notuOle Tielaitos TIEHALLINTO Siltayksikkä PL HELSINKI Puhelinvaihde
5 Tielaitos MUU OHJAUS 99/20/Hsi/98 TIE HALL INTO /95/20/TI EL/3 Vastaanottaja Jakelun mukaan SÄÄDÖSPERUSTA TL 117 KOHDISTUVUUS Tielaitos KORVAA Sillan kustannusarvio, TIEL VOIMASSA toistaiseksi ASIASANAT sillansuunnittelu, kustannusarviot, sillanrakennus, määrälaskenta SILLAN KUSTANNUSARVIO Sillan kustannusarvion laatimista koskeva julkaisu on uusittu ja lähetetään käytettäväksi alkaen siltojen kustannusten arvioinneissa ja kustannusvertailuissa. Julkaisu sisältää kustannusarvion laatimisohjeen lisäksi nykyhetken kustannustasoon päivitetyn luettelon Sillanrakennustöiden yksikköhinnoista ja esimerkin kustannusarviosta. Yksikköhinnat ovat keskinkertaisia olosuhteita edustavia koko maan keskimääräisiä hintoja. Niitä on tarvittaessa korjattava työkohteessa esiintyvien olosuhteiden perusteella. Apulaisjohtaja Siltayksikkö Dipiomi-insinööri (juhani Vähäaho J:/ L-' Matti Kuusivaara LISÄTIETOJA JAKELU/MYYNTI Matti Kuusivaara Tielaitos, kirjasto Tielaitos, Siltayksikkö Puhelin Puh Telefax
6 JAKELU Aulis Nironen (kirje) Jukka Isotalo (kirje) Tiepiirit Hti, Hte Hsi:n tekninen henkilökunta Tuotantoalueet Tuotannon sillansuunnittelijat Kirjasto 2 kpl TIEL:n ulkopuolinen jakelu / luettelo LIITE Sillan kustannusarvio, TIEL
7 Sillan kustarinusarvio 5 Alkusanat Sillan kustannusarvio julkaisu on tarkoitettu ohjeeksi siltasuunnitelmaan tai sillan rakennussuunnitelmaan liitettävän kustannusarvion laatimista varten. Julkaisu on päivitetty edelhsen kerran vuonna Yksikköhintaluettelossa, joka sisältyy julkaisuun, ilmoitetut yksikköhinnat ovat aikaisemmasta ohjeesta poiketen arvonlisäverottomia hintoja. Kaikki yksikköhinnat ovat työn suoritushintoja ilman pääurakoitsijan yhteiskustannuksia. Ne eivät myöskään sisällä rakennuttamiskustannuksia. Yksikköhinnat on ilmoitettu vastaten Maanrakennuskustannusindeksin osaindeksin Sillanrakennustyöt pistelukua 104,0. Helsingissä maaliskuussa 1999 Siltayksi kkö
8 Sillan kustannusarvio SISÄLTÖ 1 SILLAN KUSTANNUSARVION LAATIMINEN Yleistä Kustannusarvion sisältö Kustannusarvion laatiminen Kustannusten laatu ja määrät Yksikköhinnat Yhteiskustannukset ja indeksimuunnos Tietyöt siltapaikalla Arvonlisävero Siirtyminen markasta euroon 10 2 SILLANRAKENNUSTÖIDEN YKSIKKÖHINTOJA Yksikköhintaluettelon sisältö Luettelon lähdeaineisto Yksikköhintaluettelo 11 LIITE KUSTANNUSARVIO
9 Sillan kustannusarvio 7 SILLAN KUSTANNUSARVION LAATIMINEN 1 SILLAN KUSTANNUSARVION LAATIMINEN 1.1 Yleistä Sillansuunnittelussa kustannusten arviointia tehdään jokaisessa suunnittelun vaiheessa. Arviointia voidaan tehdä tarkkuudeltaan erilaisilla menetelmillä. Tässä julkaisussa on esitetty arviointimenetelmä, joka perustuu suoritemäärien hinnoitteluun. Menetelmä edellyttää, että suunnittelun tarkkuus on sellainen, että ainakin alustavat aine- ja työmenekit voidaan arvioida ja hinnoitella. Tätä ohjetta käytetään silta- vaihtoehtojen vertailuun ja suunnitelmiin liittyvien kustannusarvioiden laadintaan. 1.2 Kustannusarvion sisältä Sillan kustannusarviossa esitetään sillan rakenneosien aine- ja työmäärät Tielaitoksessa käytössä olevan tienpidon tehtävä- ja suoriteryhmittelyn mukaisessa järjestyksessä, suoritetta vastaavat yksikköhinnat ja näistä saadut kustannukset. Kustannukset summataan suoriteryhmittelyn lo-litteroittain ja edelleen sillan rakennuskustannuksiksi. Lisäämällä työmaan yhteiskustannusten osuus saadaan sillan kustannukset ilman rakennuttamiskustannuksia. Sillanrakennushankkeessa on usein myös tienrakennustöihin ryhmiteltyjä rakenteita ja töitä. Näiden kustannukset lasketaan suoritemääristä yksikköhintojen avulla ja summataan tietyöt siltapaikalla - kustannuksiksi. Lisäämällä työmaan yhteiskustannusten osuus saadaan tietöiden kustannukset ilman rakennuttamiskustannuksia. Kustannusarvio tehdään yleensä aluksi käytettävän yksikköhintaluettelon kustannustasoon ja muunnetaan arvion lopussa suunnitelman valmistumisajankohtaa vastaavaan kustannustasoon. Sillan kustannusarvion loppusumma saadaan laskemalla yhteen sillanrakennustöiden ja siltapaikalla tehtävien tietöiden verottomat kustannukset. Arvonlisäveron osuus ilmenee kustannusarvion loppuun tehdystä erittelystä.
10 E3 Sillan kustannusarvio SILLAN KUSTANNUSARVION LAATIMINEN 1.3 Kustannusarvion laatiminen Kustannusarvion kansilehdelle sijoitetaan seuraavat hankkeen tiedot: - tiepiiri - suunnitelman numero - sillan nimi ja sijaintikunta - tieosa ja hankkeen nimi - siltatyyppi - jännemitat tai vapaa-aukko - hyödyllinen leveys - vinous - kokonaispituus ja kannen pituus - suunnittelukuorma. Laatijan nimi ja laadintapäivä merkitään kansilehden alaosaan. Nimi varmennetaan nimikirjoituksella Kustannusten laatu ja määrät Kustannusten laatua määriteltäessä noudatetaan soveltuvin osin Tie- laitoksen tehtävä- ja suoriteryhmittelyn alalitteratarkkuutta tai tarvittaessa vielä tarkempaa jaotusta. Kustannusarvioon merkitään kaikki kustannuserät. Pieniä (alle 1000 mk) eriä ei ole kuitenkaan tarpeellista merkitä erikseen. Määrät merkitään kustannusarvioon teoreettisina ja ne saadaan ohjeen "Sillan määräluettelo", TIEL mukaan laaditusta määrä- luettelosta yhdistämällä samaan litteraan kuuluvat eri rakenneosien massa määrät Yksikkähinnat Aikaisemmasta julkaisusta poiketen tämän julkaisun yksikköhinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Yksikköhinnat, joiden normaali ainehukka on otettu huomioon, on esitetty kohdassa 2.3 olevassa luettelossa. Siinä on esitetty yleensä keskinkertaisia olosuhteita vastaavat yksikköhinnat, jotka edustavat koko maan keskiarvoja. Eräistä litteroista on esitetty erikseen helppoja ja vaikeita olosuhteita edustavat yksikköhinnat. Työkohteen olosuhteiden perusteella arvioidaan yksikköhintojen korjaustarvetta keskimääräisiin hintoihin nähden.
11 Sillan kustannusarvio 9 SILLAN KUSTANNUSARVION LAATIMINEN Heippoja olosuhteita vastaavia yksikköhintoja suositellaan harkinnan mukaan käytettäväksi useampia siltoja sisältävien hankkeiden risteyssilloissa ja alikulkukäytävissä. Vaikeita olosuhteita voi esiintyä mm. yksittäisissä vesistösilloissa. Myös terässilloissa valmistuksen vaikeus ja asentamisolosuhteet vaikuttavat selvästi yksikköhintaan. Olosuhteilla tarkoitetaan tekijöitä, joilla on vaikutusta yksikköhintaan, kuten työkohteen koko ja sijainti, maapohjan laatu, talvityö, vesivaikeudet ja erityiset mittatarkkuus- tai ainevaatimukset. Koska olosuhteilla on huomattava merkitys, ne on otettava huomioon kustanriusten arvioinneissa. Kustannusarvion laadinnassa käytetään apuna viimeksi julkaistua yksikköhintaluetteloa. Käytetyn luettelon indeksi sekä kustannusarvion laatimisajankohdan indeksi merkitään kustannusarvion loppuun Yhteiskustannukset ja indeksimuunnos Työmaan yhteiskustannukset merkitään sillan rakennuskustannuksien jälkeen. Poiketen aikaisemmasta julkaisusta mitkään litterat eivät sisällä yhteiskustannuksia, vaan ne on lisättävä rakennuskustannuksiin laskelman lopussa. Yhteiskustannusprosentti on yksiifäisissä siltakohteissa % rakennuskustannu ksista. Etelä-Suomen tiehankkeissa, joihin sisältyy useampia siltoja, voidaan harkinnan mukaan yhteiskustannusten osuutena käyttää %:a rakennuskustannuksista. Yhteiskustannuksiin sisältyy mm. pääurakoitsijan työnjohto, työmaarakennukset, mittaukset ja myös urakoitsijan kate. Rakennuttamiskustannukset eivät sisälly työmaan yhteiskustann u ksi i n. Yksikköhintaluettelon kustannustasoa vastaavat sillan kustannukset muunnetaan kustannusarvion laatimisajankohdan kustannustasoon lisäämällä sitä koskeva korotus. Kustannusarvion loppusumma pyöristetään kolmen tai neljän merkitsevän numeron tarkkuuteen. Pienissä töissä pyöristys tehdään lähimpään 1000 markkaan Tietyöt siltapaikalla Sillanrakennushankkeeseen liittyvistä tienrakennustöiden suoriteryhmittelyyn kuuluvista rakenteista, kuten esim. keilat, verhoukset ja maatukien taustojen täytöt, tehdään erikseen kustannusarvio käyttäen vastaavaa tien raken nustöiden suoriteryh mittelyä ja yksikköhintoja.
12 10 Sillan kustannusarvio SILLAN KUSTANNUSARVION LAATIMINEN Tämä kustannusarvio voidaan tehdä joko erilliselle lomakkeelle tai sillan kustannusarvion jälkeen samalle lomakkeelle. Myös tässä kustannusarviossa merkitään erikseen rakennuskustannukset, yhteiskustannukset, kustannustason muutoksesta aiheutuva korotus ja pyöristys kuten edellä sillan kustannusten yhteydessä on esitetty Arvon lisävero Arvonlisäveroa koskeva erittely tehdään erikseen sekä sillan että tietyöt siltapaikalla -kustannuksille ja myöskin näiden töiden yhteenlasketuille kustannuksille. Veron osuutena pidetään 22 % verottomista rakennuskustannuksista Siirtyminen markasta euroon Vuoden 2001 lopussa valtion kirjanpito muutetaan markoista euroihin. Kustannusarvio-ohje uusitaan heti valuuttamuutoksen tapanduttua. Siirtymävaiheessa sillan kustannukset voidaan laskea markoissa ja muuttaa summat euroiksi. 2 SILLANRAKENNUSTÖIDEN YKSIKKÖHINTOJA 2.1 Yksikköhintaluettelon sisältö Luettelo sillanrakennustöiden arvonlisäverottomista yksikköhinnoista on esitetty ryhmiteltynä sillanrakentamisen suoriteryhmittelyn mukaisesti. Poiketen aikaisemmasta julkaisusta mitkään litterat eivät sisällä yhteiskustannuksia. Yksikköhinnat vastaavat Maarakennuskustannusindeksin osaindeksin Sillanrakennustyöt pistelukua 104,0. Luettelon keskinkertaisia olosuhteita vastaavat yksikköhinnat vastaavat maan keskiarvoja. Normaali ainehukka ja keskimääräiset kuljetuskustannukset on otettu huomioon yksikköhinnassa. Työkohteissa saattaa esiintyä siinä määrin keskimääräisestä tasosta poikkeavia olosuhteita, että yksikköhintoja on tarpeen selvittää myös tapauskohtaisesti.
13 Sillan kustannusarvio 11 SILLANRAKENNUSTÖIDEN YKSIKKÖHINTOJA 2.2 Luettelon lähdeaineisto Luettelo on laadittu seuraavien tietojen perusteella: - toteutu neet siltahankkeiden kustannukset - urakkatarjoukset - hinnastot - kustannustiedot, jofta on saatu liikkeiltä, tehtailta, työmailta ja urakoitsijoilta 2.3 Yksikköhintaluettelo Litterakohtainen yksikköhintaluettelo on seuraavalla sivulla.
14 12 Sillan kustannusarvio SILLANRAKENNUSTÖIDEN YKSIKKÖHINTOJA Yksikkohinnat (ALV U %) mk/yksikkö Littera Työ Yksikkö Olosuhteet Helpot Keskin- Vaikeat kert. Huomautuksia 7100 SILLAN RAKENTAMINEN 7110 SILTOJEN PERUSKUOPPIEN KAIVUT JA LOUHINNAT 7111 Kaivu ilman tuentaa m3ktr Kaivu tukiseinien sisällä - kuiva työ m3ktr vedenalainen työ m3ktr Kaivu sukeltajatyönä m3ktr Hinnat erikseen selvitettävä. Mittayksiköllä tarkoitetaan pinnan tasauksessa poistettavia massamääriä 7114 Louhinta + (kallion puhdistus) - pintalouhinta H < 1.0 m m H = louhintasyvyys - pintalouhinta H < 1.0 m m uraseinien sisällä - louhinta H > 1.0 m m3ktr louhinta H >1.0 m m3ktr uraseinien sisällä 7115 Louhinta sukeltajatyönä m3ktr Työaikainen kaivannon tuenta m Uoma- ja väylätyöt m3ktr Hinnat erikseen selvitettävä 7120 MAARAKENTEET JA TÄYTTÖ- TYÖT 7121 Maapatotyöt m3rtr Maapohjan vahvistustyöt - Alusbetoni m Tiivistyspaalutus - - puupaalut, latva ø m3rtr 110 Paaluvälit 0,8 m - - teräsbetonipaalut 250x250 m3rtr 130 Paaluvälit 1,0 m - Injektointi m3rtr Hinnat erikseen selvitettävä 7123 Perustusten alustäytöt m3rtr Perustamistason yläpuoliset täytöt m3rtr Routaeristys m3 800 Sisältää materiaalin hinnan ja pohjan tasauksen 7126 Eroosiosuojaus SYL 2 kohdan mukaan -rakennea m2 35 -rakenneb m2 55
15 13 Sillan kustannusarvio SILLANRAKENNUSTÖIDEN YKSIKKÖHINTOJA Yksikkohinnat (ALV 0 %) mklyksikkö Littera Työ Yksikkö Olosuhteet Helpot Keskin- Vaikeat kert. Huomautuksia 7130 SILTOJEN PAALUTUKSET 7131 Puupaalut m Hinnat erikseen selvitettävä 7132 Teräsbetonipaalut Sisältää tavanomaiset paalutustelineet - lyöntipaalut 250x250 m 140 Paalujen hinnat koskevat siltapaaluja paalutusluokassa II. - kalliokärki 250x250 kpl 290 Paalutusluokassa IB yksikköhinta on n. 25 % suurempi. - jäykkäjatkos 250x250 kpl lyöntipaalut 300x300 m kalliokärki 300x300 kpl jäykkäjatkos 300x300 kpl lyöntipaalut 350x350 m jäykkäjatkos 350x350 kpl kalliokärki 350x350 kpl Teräspaatut Sisältää myös jatkoshitsaukset, betonitäytön, raudoituksen ja - teräsputkipaalut tavanomaiset paalutustelineet m kalliokärki kpl m kalliokärki kpl m kalliokärki kpl m kalliokärki kpl x-paalut 180x24 m 500 Tuotteen saatavuus varmistettava - x-paalut 200x30 m Kaivinpaalut Sisältää tavanomaiset paalutustelineet - kaivinpaalut 0900 m teräsvaipan lisähinta m 450 d=3 mm (d=vaipan ainevahvuus) - kaivinpaalut m teräsvaipan lisähinta m 600 d=3 mm - kaivinpaalut m teräsvaipan Iisähinta m 750 d=3 mm - kaivinpaalun kallioankkurointi paalu Hinnat erikseen selvitettävä - kaluston siirto Siirtokustannus kohteen etäisyyden perusteella: helpot olosuhteet < 100 km keskinkertaiset olosuhteet= km vaikeat olosuhteet >300 km
16 14 Sillan kustannusarvio SILLANRAKENNUSTOIDEN YKSIKKÖHINTOJA Ykstkkohinnat (ALV 0 u/o ) mk/yksikkö Littera Työ Yksikkö Olosuhteet Helpot Keskin- Vaikeat kert. Huomautuksia 7135 Muut suurpaalut Frankipaalut ø 500 m kaluston siirto Katso huomautuksia litteran 7134 kohdalla 7137 Paalutustelineet m2 Hinnat erikseen selvitettävä, jos poikkeavat tavanomaisista paalutustelineistä 7140 PERUSTUKSET 7141 Teline-ja muottityöt m Vaikeissa olosuhteissa yksikköhintaan vaikuttaa apusiltojen tarve 7142 Raudoitustyöt - betoniteräs A500HW kg Jännittämistyöt kg Hinnat erikseen selvitettävä 7144 Betonointityöt - Massan hankinta Hankintaan sisältyy hinta tehtaalla+lähtöhinta+ajokustan- - - betoni K20 m nus. Helpot olosuhteet=ajomatka 0-20 km: hinta tehtaat- - - betoni K25 m la+lähtöhinta+ajokustannus Keskinkertaiset olosuhteet= - - betoni K30 m ajomatka km: hinta tehtaalla+lähtöhinta+ajokustan- - - betoni K35 m nus. Vaikeat olosuhteet=ajomatka >70km: hinta tehtaal- - - betoni K40 m la+lähtöhinta+ajokustannus - Betonointi m Vedenalainen betonointityö m Hintaan sisältyy betoriimassa ja betonointi 7145 Elementtityöt m3 Voidaan käyttää litteran 7175 yksikköhintaa 7146 Teräsrakennetyöt kg Hinnat erikseen selvitettävä 7147 Puurakennetyöt m3 Hinnat erikseen selvitettävä 7150 MAATUET ( PAATYTUET) 7151 Teline-ja muottityöt m Vaikeissa olosuhteissa yksikköhintaan vaikuttaa apusiltojen tarve - muottikangas m2 60 Kangasta käytetään kaksi kertaa 7152 Raudoitustyöt - betoniteräs A500HW kg Jännittämistyöt kg Hinnat erikseen selvitettävä 7154 Betonointityöt - Massan hankinta Katso huomautuksia litteran 7144 kohdalla - - betoni K25 m betoni K30 m
17 15 Sillan kustannusarvio SILLANRAKENNUSTÖIDEN YKSIKKÖHINTOJA Yksikkohinnat (ALV 0 %) mkiyksikkö Littera Työ Yksikkö Olosuhteet Helpot Keskin- Vaikeat kert. Huomautuksia - - betoni K35 m betoni K40 m Lisäaineet Mittayksiköllä tarkoitetaan betonimäärää - - pakkasenkestävyys P20 m3 70 Hinta sisältää huokostimen - - pakkasenkestävyys P30 m3 100 Hinta sisältää huokostimen, notkistimen ja sementin lisätarpeen - - pakkasenkestävyys P50 m3 140 Katso edellinen huomautus - - pakkasenkestävyys P70 m3 180 Katso edellinen huomautus - - hidastin (8h) m Betonointi m Ilman lämpösuojausta Vedenalainen betonointityö m Hintaan sisältyy betonimassa ja betonointi 7155 Elementtityöt m3 Voidaan käyttää litteran 7175 yksikköhintaa 7156 Teräsrakennetyöt kg Hinnat erikseen selvitettävä 7157 Puurakennetyöt m3 Hinnat erikseen selvitettävä 7158 Veden- ja kosteudeneristystyöt - kosteuseristys m kertainen kumibitumisively 7159 Pintojen verhoustyöt - haponkestävä teräs m2 500 d = 2.5 mm - betonipintojen impregnoiriti m2 35 Sisältää hiekkapuhalluksen - klinkkeripinnoite m sementtipinnoite m polymeeripinnoite m kiviverhous m Verhouksen paksuus ratkaisee olosuhdeluokan ( mm) 7160 VÄLTUET 7161 Teline-ja muottityöt m Vaikeissa olosuhteissa yksikköhintaan vaikuttaa apusiltojen tarve - muottikangas m2 60 Kangasta käytetään kaksi kertaa 7162 Raudoitustyöt - betoniteräs A500HW kg 6 - epoksi- ja sinkkipinnoitettu kg 9 betoniteräs 7163 Jännittämistyöt kg Hinnat erikseen selvitettävä 7164 Betonointityöt m3 Katso litteran 7154 kohdalta 7165 Elementtityöt m3 Voidaan käyttää litteran 7175 yksikköhintaa
18 Sillan kustannusarvio SILLANRAKENNUSTÖIDEN YKSIKKÖHINTOJA Yksikkornnnat (ALV U %) mklyksikkö Littera Työ Yksikkö Olosuhteet Helpot Keskin- Vaikeat kert. Huomautuksia 7166 Teräsrakennetyöt kg Hinnat erikseen selvitettävä 7167 Puurakennetyöt m3 Hinnat erikseen selvitettävä 7168 Veden- ja kosteudeneristystyöt - kosteuseristys m kertainen kumibitumisively 7169 Pintojen verhoustyöt Katso litteran 7159 kohdalta 7170 PAALLYSRAKENTEET 7171 Teline-ja muottityöt - Telineiden pystytys ja purkaminen - - maasilta m vesistösilta Va <20 m m vesistösilta Va = m m vesistösilta Va > 33 m m Muottien pystytys ja purkaminen Mittayksiköllä tarkoitetaan muottien pinta-alaa - - paikalla valetut betonisillat m betonikantiset teräspalkkisillat m2 280 Hinta sisältää kannen tehneet - -jännitetty elementtisilta 1, Jbel m jännitetty elementtisilta IV, JbelV m2 250 Hinta sisältää kannen tehneet - Kehäsillan teline- ja muottityöt - -jalat ja siipimuurit m kehälaatta tai -palkki m Muottikangas m2 60 Kangasta käytetään kaksi kertaa - Kevennysputket m2 125 Mittayksiköhlä tarkoitetaan kevennysputken vaipan alaa 7172 Raudoitustyöt - betoniteräs A500HW kg Jännittämistyöt ja köysirakenteet -jännittämistyöt kg 15 - köysirakenteet - - määrä > kg kg määrä < kg kg 80 Väliarvot interpohoidaan 7174 Betonointityöt - Massan hankinta Katso huomautuksia litteran 7144 kohdalta - - betoni K30 m betoni K35 m betoni K40 m betoni K45 m Lisäaineet Mittayksiköllä tarkoitetaan betonimäärää
19 17 Sillan kustannusarvio SILLANRAKENNUSTÖIDEN YKSIKKÖHINTOJA Yksikkoliinnat (ALV 0 'Yo) mk/yksikkö Littera Työ Yksikkö Olosuhteet Huomautuksia Helpot Keskin- Vaikeat kert. - pakkasenkestavyys P20 m3 70 Hinta sisaltaa huokostimen - - pakkasenkestävyys P30 m3 100 Hinta sisältää huokostimen, notkistimen ja sementin lisätarpeen - - pakkasenkestävyys P50 m3 140 Katso edellinen huomautus - - pakkasenkestävyys P70 m3 180 Katso edellinen huomautus - - hidastin (8h) m Betonointi m Ilman lämpösuojausta 7175 Elementtityöt Litteran yksikköhinnat eivät sisällä yhteiskustannuksia - teräsbetonielementtien hankinta m jännitettyjen elementtien hankinta - - Jbel, JbelVja JbeV m JbeIII m elementtien asennus- ym. työt m Teräsrakerinetyöt Kokonaisyksikköhinta sisältää teräsrakenteet ja tavallisen te- - yksiaukkoiset palkkisillat kg 9 räksen pintakäsiteltynä sekä asennuksen. Litteran yksikköhinnat eivät sisällä yhteiskustan- -jatkuvat palkkisillat kg nuksia - aallotetut teräsputket kg aallotetut teräsputket kg epoksisuojattuna 7177 Puurakennetyöt - pyöreän ja sahatun puutavaran hankinta - - pyöreä puutavara m sahattu puutavara m liimattujen rakenteiden m Hinta sisältää asennuksen, mutta hankinta ei yhteiskustannuksia - puurakennetyöt m Pintojen verhoustyöt Katso litteran 7159 kohdalta 7180 KANNEN PINTARAKENTEET 7181 Eristys - sääsuoja eristämistä varten m2 50 Sääsuojan vuokra-aika 1 kk Mittayksiköllä tarkoitetaan eristettävän pinnan alaa - maanvastaisten pintojen kosteus- m2 25 eristys - eristysalustan hiekkapuhallus m2 20
20 18 Sillan kustannusarvio SILLANRAKENNUSTÖIDEN YKSIKKÖHINTOJA Yksikkohinnat (ALV 0 u/o ) mk/yksikkö Littera Työ Yksikkö Olosuhteet Helpot Keskin- Vaikeat kert. Huomautuksia - epoksihartsitiivistys m kertainen - kumibitumikermieristys - - yksinkertainen m kaksinkertainen m kaksinkertainen, aluskermi m2 90 Sisältää myös paineentasausputket paineentatasauskermiä - polyuretaanieristys m2 195 Reunapalkin pinnoituksesta lisähinta 80 mk/m2 - kumibitumimastiksieristys m2 100 Sisältää paineentasausverkon, 55 kg/m2 suojakerroksen ja paineentasausputket - reunapalkin sisäpinnan tiivistyssivelyt (2-kertainen) - - kumibitumiva m epoksitervaha m Suojakerros - Ab 6/50 m suojabetoni 5 cm m2 90 Sisältää teräskuitujen hinnan - kuitukangas + 20 mm:n hiekka- m2 35 kerros 7183 Asfalttibetonipäällyste Päällysteen hinta muodostuu - AB 12/70 m2 25 siihen kuuluvien kerrosten yhteenlasketusta hinnasta. Kus- - AB 20/1 20 m2 33 tannusarvioon merkitään pää!- lystetyypin kokonaishinta - SMA 20/100 m kumibitumiasfalttibetonipäällyste --KBAB12/70 m KBAB 20/120 m valuasfalttipäällyste --VAl2/70 m VA16/80 m kumibitumivaluasfalttipäällyste --KBVA16/80 m karkeutuskerros m Betonipäällyste - d = 11 Omm m2 110 Ei sisällä kuitujen hintaa - d = 7Omm m2 120 Sisältää teräskuitujen hinnan 7185 MUU PAALLYSTE - täyte kevytsorabetonista m täyte murskeesta m3 100
21 Sillan kustannusarvio 19 SILLANRAKENNUSTÖIDEN YKSIKKÖHINTOJA Yksikkohinnat (ALV 0 %) mk/yksikkö Littera Työ Yksikkö Olosuhteet Helpot Keskin- Vaikeat kert. Huomautuksia 7190 SILLAN VARUSTEET JA LAITTEET 7191 Liikuntalaitteet - laakerit - - teräslaakerit kpl Yksikköhintana voidaan käyttää kumipesälaakereiden likimääräistä hintaa, mikäli ei tehdä tarkempaa selvitystä - - kumipesälaakerit kpl Hintatietoja sivulla kumilevylaakerit korkeus = < 60 mm dm korkeus > 60 mm dm nivelet - - kehäsillan jalan nivel m 80 - liikuntasaumalaitteet asennettuina - - patentoidut saumalaitteet liikuntavara 30 mm m liikuntavara 60 mm, 80 mm m kuminen ja 100 mm liikuntavara > 100 mm m kuminen - - kumisetsaumanauhat m kumibitumipohjaiset saumaus- m 25 massat - elastiset saumausmassat m 65 Tarkoittaa polyuretaani ja silikonipohjaisia saumausmassoja alusnauhoineen ja esisivelyineen - massaliikuntasauma, liikunta- m 1300 Esim. Thorma-Joint vara <30 mm - tyyppi. R15/DC 7D mukainen sau- m 2300 malaite, liikuntavara 60 mm - siirtymälaatat m Vedenjohtolaitteet - pintavesiputket kpl 1000 h = mm - - syöksytorvi m 500 Haponkestavä teräsputki - tippuputket kpl kanavointi m Suojalaitteet - teräskaiteet (kuumasinkittyinä) Sisältää kiinnityksen valuna tai kuumasinkityillä ruuveilla - - harva kaide m kg/m (sisältää johteen) - - tiheä kaide m kg/m (sisältää johteen) - - sälekaide m kg/m (sisältää johteen) - - jalankulkusillan sälekaide m kg/m
22 Sillan kustannusarvio SILLANRAKENNUSTÖIDEN YKSIKKÖHINTOJA Yksikkohtnnat (ALV 0 %) mk/yksikkö Littera Työ Yksikkö Olosuhteet Helpot Keskin- Vaikeat kert. Huomautuksia - - matala kaide m kg/m - - vinot päät (4 m) kpl 2000 Yläjohteen päätesauva ja tiejohteen jäykistepalkki - - kaiteen kiinnitys haponkestävillä kpl 150 ruuveilla (lisähinta/pylväs) - - suojaverkko matala suojaverkko m korkea suojaverkko m kosketussuojaseinämä m reunatuet - - betonielementit m Muut varusteetja laitteet - koneistotja ohjaamot kpl Hinnat erikseen selvitettävä - PEH-muoviputket di = 400 m 400 di = sisähalkaisija panostiloina - panosputki e 100 m panoskiinnikkeet kpl 50 - kontaktitapit kpl 30 - pylväiden kiinnityslaitteet - - pylväät ø < 159 kpl pylväät ø = kpl pylväat ø > 240 kpl ulokejalusta kpl sähköistyksen putkitukset - - putket ø < 110 (muovi) m putket 0 => 110 (muovi) m putket ø = < 50 (metalli) m 40 TIETYÖT SILTAPAIKALLA 1212 Vanhan sillan purku Hinnat erikseen selvitettävä 4110 Tie-, rata-, yms. penkereet m3rtr 50 - kevytsorakevennys penkereeseen m Betonilaatta- ja betonikiviverhoukset - betonilaattaverhous m betonikiviverhous m Kivilaattaverhous m Kenttäkivi-, nupukivi- ja noppakiviverhoukset - kenttäkiviverhous m nupu- ja noppakiviverhous m2 450
23 21 Sillan kustannusarvio SILLANRAKENNUSTÖIDEN YKSIKKÖHINTOJA Yksikkohinnat (ALV 0 mk/yksikkö Littera Työ Yksikkö Olosuhteet Helpot Keskin- Vaikeat kert. Huomautuksia 5460 Moiskotti-, murske- ja soraverhoukset - moiskottiverhous m sepeliverhous m Kiviheitokeverhoukset - kiviheitoke m järjestetty kiviheitoke m Nurmiverhoukset m Siirtonurmetja turvemuuraukset 5720 Kourut - turveverhous m sadevesikouru (luiskassa) m sadevesikaivo ja putki luiskassa kpl Puupaalut m Teräsbetonipaalut SBK:n normaalipaalu -250x250 m x300 m Paaluhatut m Paalulaatta m Yksikkö muuttunut 7630 Työnaikaiset liikennejärjestelyt Hinta erikseen selvitettävä Maarakennuskustannusindeksi / Sillanrakennustyöt = 104,0 Kumipesälaakereiden ohjeellisia hintoja paikalleen asennettuna Tukireaktio Kiinteä mk/kpl Liikkuva mk/kpl 2,0 MN ,0 MN ,0 MN ,0 MN ,0 MN ,0 MN
24 Sillan kustannusarvio LIITE Tielaitos Turun tiepiiri KUSTANNUSARVIO Suunnitelman numero RINTALAN RISTEYSSILTA, MASKU Mt 189 rakentaminen välille Sinkkivuori-Masku Jännitetty betoninen jatkuva ulokepalkkisilta (jbju p) Jm (2,50) + 21, , ,50 + (1,50) m HI 10,50 m Vinous 29,1 gon Kokonaispituus 71,80 m Kannen pituus 67,00 m Suunnittelukuorma Lkl, Ek 1/TIEL 91 Laati: Suoma Vaara Tarkasti: Kalle Kataja
25 Sillan kustannusarvio Rintalan risteyssilta LIITE Littera Kustannusten laatu Määrä Yksikkö Yksikkö- Kustannus Yhteensä hinta mk mk mk 7100 SILLAN RAKENTAMINEN 7110 SILTOJEN PERUSKUOPPIEN KAIVUT JA LOUHINNAT 7111 Kaivu ilman tuentaa 2505 m3ktr Louhinta + ( kallion puhdistus - louhinta H = 1,0 m 190 m3ktr MAARAKENTEET JA TÄYTTÖ- TYÖT 7124 Perustamistason yläpuolisettäytöt 1391 m3rtr SILTOJEN PAALUTUKSET 7134 Kaivinpaalut - kaivinpaalut ,6 m kaluston siirto PERUSTUKSET 7141 Teline-ja muottityöt 94 m Raudoitustyöt - betoniteräs A500HW 6837 kg Betonointityöt -betonik25 26 m betoni K30 6,6 m Vedenalainen betonointityö 36 m MAATUET ( PMTYTUET) 7151 Teline-ja muottityöt 21,9 m Raudoitustyöt - betoniteräsa500hw 386 kg Siirto
26 Sillan kustannusarvio Rintalan risteyssilta LIITE Littera Kustannusten laatu Määrä Yksikkö Yksikkö- Kustannw' Yhteensä hinta mk mk mk 7154 Betonointityöt Siirto betoni K35, P30 4,9 m VÄLITUET 7161 Teline-ja muottityöt 94,9 m Raudoitustyöt betoniteräs A500HW 3160 kg Betonointityöt - betoni K35, P30 26,1 m PÄÄLLYSRAKENTEET 7171 Teline-ja muottityöt - Telineiden pystytys ja purkaminen - - maasilta 757 m Muottien pystytys ja purkaminen - - paikalla valetut betonisillat 1180 m Raudoitustyöt betoniteräs A500HW kg 5, Jännittämistyöt ja köysirakenteet -jännittämistyöt kg Betonointityöt -betonik35,p m betoni K35, P30 25 m betonik35,p50 34 m KANNEN PINTARAKENTEET 7181 Enstys - maanvastaisten pintojen kosteus- 88 m eristys - eristysalustan hiekkapuhallus 697 m Siirto
27 Sillan kustannusarvio Rintalan risteyssilta LIITE Littera Kustannusten laatu Määrä Yksikkö Yksikkö- Kustannu Yhteensä hinta mk mk mk - kumibitumikermieristys Siirto kaksinkertainen 697 m Asfalftibetonipäällyste 697 m (AB 12/70 ja AB 20/120) 7190 SILLAN VARUSTEET JA LAITTEET 7191 Liikuntalaitteet - laakerit - - kumipesälaakerit 4 kpl (liikkuva 3.0 MN) - - kumipesälaakerit 4 kpl (kiinteä 4.5 MN) -siirtymälaatat 29 m Vedenjohtolaitteet - piritavesiputket 3 kpl tippuputket 28 kpl kanavointi 51 m Suojalaitteet - teräskaiteet (kuumasinkittyinä) - - korkea, harva kaide 140 m vinot päät (4m) 4 kpl Muut varusteetja laitteet - panoskiinnikkeet 8 kpl pylväiden kiinnityslaitteet - - pylväät ø = kpl sähköistyksen putkitukset - - putket (muovi) 144 m Rakennuskustannukset (i104,0) Työmaan yhteiskustannukset 25 % Sillan kustannukset (i=1 04,0) mk Kustannusten noususta aiheutuva muutos [(105,0-104,0) / 104,0] * Pyöristys -434 Sillan kustannukset (i=1 05,0)
28 Sillan kustannusarvio Rintalan risteyssilta LIITE Littera Kustannusten laatu Määrä Yksikkö Yksikköhinta mk Kustannu mk Yhteensä mk TIETYÖT SILTAPAIKALLA 4110 Tie-, rata-, yms. penkereet 200 m3rtr Betonilaatta- ja betonikiviverhoukset - betonikiviverhous 120 m Moiskotti-, murske- ja soraverhoukset - sepeliverhous 126 m Nurmiverhoukset 90 m Kourut - sadevesikouru (luiskassa) 11 m Rakennuskustannukset (i104,0) Työmaan yhteiskustannukset 25 % Tietyötsiltapaikalla (1=104,0) mk Kustannusten noususta aiheutuva muutos [(1 05,0-104,0) / 104,0] * Pyöristys 275 Tietyöt siltapaikalla (1= 105,0) Sillan kokonaiskustannus (1=104,0) mk Yhteenveto ja arvonlisäveroa koskeva erittely: 1. Sillan kustannukset - ilman arvonhisäveroa mk - arvonlisävero mk 2. Tietyöt siltapaikalla - ilman arvonlisäveroa mk - arvonlisävero mk 3. Sillan ja siltapaikan tietöiden kustannukset - ilman arvonlisäveroa mk - arvonlisävero mk Kustannukset eivät sisällä rakennuttamiskustannuksia (Kustannusarvion laatimisajankohdan indeksi = 105,0)
SILLANRAKENNUKSEN SUUNNITTELUOHJE NO 6
SILLANRAKENNUKSEN SUUNNITTELUOHJE NO 6 OHJE SILLAN KUSTANNUSARVION LAATIMISTA VARTEN TIE-JA VESIRAKENNUSHALLITUS SI LTAOSASTO TVH 2039 HELSINKI 974 / 7 / y, / TIi- JA VESIRAPSENNUSHALSITUS Siitaosasto
SILLAN SUUNNITTELUPALKKIOLASKELMAN LAATIMINEN
SILLAN SUUNNITTELUPALKKIOLASKELMAN LAATIMINEN TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS SIL LAN SUUN NITTE LUTOIMISTO TVH 722042 HELSINKI 1981 /i7 0 3 4 TIE-JA VESIRAKENNUSHALLITIJS Sillansuunnittelutoimisto HeIsInki9
Si LLAN MASSIA LUETTELON '. 1' -r 1
Si LLAN MASSIA LUETTELON '. 1' -r 1 L. r- t TIE- VESIRAKENNUSH4LLju SILLANSUUNN1TTELUTOI MISTO TVH 722038 HELS1N1 1.. TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS eiki 17. 1 (J 1 9B6 NroSss-266/C.2.3. 3 Vite Tie- ja vesirakennuspiirit
SILLAN MASSALUETTELON LAATIMINEN
SILLAN MASSALUETTELON LAATIMINEN TIE JA VESIRAKENNIJSHALLITUS SILLANSUUNNITTELUTOIMISTO TVH 722038 HELSINKI 1983 Öd C' ()) UQ'4, TIE JA VESIAAKENNUSHALLITUS Sillansuunnittelutoimisto Helsinki 5.9.1983
Resurssit Henkilöstö Alihankkijat Työkoneet ja laitteet
Vertailutaulukko SYL - InfraRYL 3.6.2008 SYL:n mukainen numerojärjestys Jos SYL/SYL-R sarakkeessa ei ole numeroa, otsikko on vain InfraRYLissä. Kaikki käsitteet ja termit on siirretty InfraRYLin termihakemistoon.