Source: http://docplayer.fi/6389829-Yse-1998-kaytto-ja-tulkinta-talonrakennusteollisuus-ry-asiamies-karri-kivioja-kuopio-30-9-2014.html
Timestamp: 2018-07-16 15:17:14+00:00
Document Index: 12591087

Matched Legal Cases: ['KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ']

YSE 1998 Käyttö ja tulkinta. Talonrakennusteollisuus ry Asiamies Karri Kivioja Kuopio - PDF
YSE 1998 Käyttö ja tulkinta. Talonrakennusteollisuus ry Asiamies Karri Kivioja Kuopio
Download "YSE 1998 Käyttö ja tulkinta. Talonrakennusteollisuus ry Asiamies Karri Kivioja Kuopio 30.9.2014"
1 YSE 1998 Käyttö ja tulkinta Talonrakennusteollisuus ry Asiamies Karri Kivioja Kuopio
2 Rakentamisen lait ja määräykset Lähtökohtana sopimusvapaus. Pakottavan lain vastainen sopimusehto on mitätön maankäyttö- ja rakennuslaki työturvallisuuslaki laki julkisista hankinnoista sähköturvallisuuslaki asuntokauppalaki tuotevastuulaki kuluttajansuojalaki 2
3 Rakentamisen lait ja määräykset Oikeushenkilöiden välisiin urakoinnin sopimussuhteisiin ei ole olemassa erityistä lakia yleiset sopimusoikeudelliset periaatteet sopimusvapaus sopimuksen sitovuus lojaliteettivelvoite oikeustoimilaki Rakennusalan yleiset sopimusehdot YSE 1998 vakioehdot vain viittauksella sopimuksen osaksi laajalti käytössä rakentamisessa läpi urakkaketjun Rakennusteollisuus RT 3
4 Rakennusurakan Yleiset Sopimusehdot YSE 1998 Soveltuvat kaikkeen ammattimaiseen rakennuttamiseen ja kaikkiin urakkamuotoihin ei tarkoitettu kuluttajakauppaan perusasiat tällöinkin lähes yhtäläiset Yhtenäiset ehdot koko urakkaketjuun pääurakka sivu urakat aliurakat Sopimuspari tilaaja / urakoitsija Ei erillisiä sivu ja aliurakan sopimusehtoja alistamissopimukset edelleen tarpeen Urakan sopimusasiakirjajärjestelmä kaupalliset asiakirjat tekniset asiakirjat Urakkaohjelman merkitys korostuu Rakennusteollisuus RT 4
5 Yleisimpiä urakkamuotoja Maksuperusteen mukaan Kokonaishintaurakka Yksikköhintaurakka Laskutyöurakka Tavoitehintaurakka (usein projektinjohtourakka) Suoritusvelvollisuuden mukaan Kokonaisurakka Jaettu urakka Osaurakka KVR urakka Alistamissuhteen mukaan Pääurakka Sivu urakka Alistettu sivu urakka Aliurakka Huom! Urakkamuoto valitaan suunnittelun aikana, mieluiten jo ennen varsinaiseen suunnitteluun ryhtymistä. Rakennusteollisuus RT 5
6 Urakkasopimuksen synty ja urakkaasiakirjat Urakkasopimusmenettely rakennuttaja järjestää urakkakyselyn urakoitsija antaa urakkatarjouksen urakkatarjoukset avataan eli niistä otetaan selvää urakkatarjouksen sisältö tarkistetaan neuvotellaan yksi urakkatarjous hyväksytään urakkasopimus syntyy kootaan urakkasopimus allekirjoitetaan urakkasopimus 6
7 tarjouspyynnön valmistelu tarjoajien valinta tarjouspyynnön täyttäminen tarjouspyynnön vastaanotto tarjouspyyntöön perehtyminen lisätietojen antaminen tarjousten avaus lisätietojen pyytäminen tarjouksen anto tarjousten vertailu urakkaneuvottelut sopimuksen allekirjoittaminen urakan valvonta töiden toteutus Rakennusteollisuus RT 7
8 Urakkakilpailu Urakkaneuvottelut merkittävä keino vaikuttaa urakan onnistumiseen läpimenoon selvitetään tarjouksen sisältö selvitetään yhteisymmärrys urakan sisällöstä, urakkarajat hinta, yksikköhinnat, vakuudenantaja yms. tarjouksen antamisen yhteydessä esille tulleet ristiriitaisuudet urakoitsijan organisaatio rakennuttajan muutokset yhteiset menettelyt hinnasta ei hyvän tavan mukaan tingitä!! neuvottelusta laaditaan pöytäkirja, joka liitetään urakkasopimukseen keskeinen asiakirja, pätevyys heti urakkasopimuksen jälkeen 8
9 Urakkaneuvottelut Tilaajat haluttomia käymään urakkaneuvotteluja Pelkäävät sen johtavan sopimuksen syntyyn Pelkäävät urakkaneuvottelujen kirjausten osoittautuvat myöhemmin heille haitalliseksi Tilaisuus ei ole YSE :n mukainen urakkaneuvottelu, vaan selonotto urakoitsijan tarjouksesta. Selonoton perusteella ei synny minkäänlaista sopimussuhdetta tilaajan ja tarjouksen antajan välillä. Mikäli urakkasopimus syntyy, liitetään selonoton pöytäkirja allekirjoituksin vahvistettuna urakkasopimukseen. Sopimuskatselmus käydään, mutta pöytäkirjaa ei oteta sopimuksen osaksi Urakoitsijan tulee vaatia urakkaneuvottelua Pyrkiä kirjaamaan laskennassa havaittuja seikkoja pöytäkirjaan tarjous perustuu tarjouspyyntöaineiston määräluetteloon rakenneosat laskettu määräluettelon perusteella 9
10 KKO 1999:48 Asunto osakeyhtiö oli urakkatarjouspyynnössään sitoutunut noudattamaan rakennusalan urakkakilpailun periaatteita (RT ). Se oli ko. periaatteita rikkoen urakkatarjousten avaamisen jälkeen ryhtynyt neuvottelemaan tarjouksen tekijöiden kanssa urakkahinnoista ja hyväksynyt sen jälkeen muun kuin alun perin edullisimman tarjouksen tehneen rakennusliikkeen uuden halvemman tarjouksen. Rakennuttaja velvoitettiin korvaamaan alun perin edullisimman tarjouksen tehneelle rakennusliikkeelle urakan menettämisestä aiheutunut vahinko, jota arvioitaessa pidettiin lähtökohtana niin sanottua positiivista sopimusetua. Ään. Rakennusteollisuus RT 10
11 KKO 1993:130 Rakennuttaja oli sopimusneuvottelujen aikana tehnyt alkuperäisiin rakennussuunnitelmiin muutoksia, jotka urakoitsijan tieten johtivat siihen, ettei rakennushanke toteutettuna täyttänyt sille suunnittelussa asetettuja tavoitteita. Kun urakoitsija huomauttamatta tästä rakennuttajalle oli sitoutunut työurakkaan kokonaisvastuurakentamisen mukaisin ehdoin, urakoitsija oli vastuussa rakennuttajalle laiminlyönnistään aiheutuneista vahingoista. Rakennusteollisuus RT 11
12 KKO 2001:34 Rakennuttaja ja urakoitsija kiistelivät siitä, sisältyikö urakoitsijan markan urakkatarjoukseen arvonlisävero. KKO:n mukaan urakkasopimuksen sanamuoto viittasi siihen, että urakkahinta sisälsi arvonlisäveron. Muutenkin hintailmoituksen lähtökohtana on se, että hinta sisältää kaikki asiakkaan maksettavaksi tulevat verot, ellei muuta ole sovittu tai ellei muuta johdu kauppatavasta. Urakkatarjouksen taustalla oli kuitenkin aikaisempi markan määräinen tarjous, johon ei nimenomaisen ehdon mukaan sisältynyt arvonlisäveroa. Uusi tarjous oli tehty tämän pohjalta lisäämällä siihen määrättyjä lisätöitä. KKO katsoi, että sanamuodosta riippumatta uusi tarjous ei sisältänyt arvonlisäveron osuutta. Rakennusteollisuus RT 12
13 KKO 2324/ Rakennushallituksen laatimiin tarjouspyyntöasiakirjoihin oli sisältynyt ilmoitus, jonka mukaan rakennustarvikemäärät eivät sitoneet rakennushallitusta ja ettei niitä tulla sisällyttämään urakka asiakirjoihin. Urakkasopimuksen tehnyt urakoitsija kieltäytyi täyttämästä urakkaa havaittuaan, että rakennepiirustusten perusteella teräksen menekki oli noin 70 prosenttia rakennuttajan laskelmia suurempi. KKO katsoi urakoitsijalla olleen oikeus kieltäytyä sopimuksen noudattamisesta sillä perusteella, että maan suurimman rakennuttajan, joka tunsi hyvin rakennuttamisessa vielä ko. ajankohtana melko harvoin käytetyn ns. laitesuojamenetelmän, sitoumuksettakin antamat tiedot olivat omiaan herättämään luottamusta urakoitsijoissa ja siten johtamaan heitä harhaan. Rakennusteollisuus RT 13
14 KKO 1968 II 33 Koska rakennuttajan urakkatarjouksen hyväksyessään olisi pitänyt havaita, että tarjouksen tekijä oli urakkahintaa koskevissa laskelmissaan olennaisesti erehtynyt ja tarjouksen tekijä oli saatuaan tiedon tarjouksensa hyväksymisestä viivytyksettä ilmoittanut erehdyksestään rakennuttajalle, rakennuttajan kanne tarjouksen tekijän, joka oli kieltäytynyt tekemästä urakka sopimusta, velvoittamisesta korvaamaan hänen ilmoittamansa urakkahinnan ja sitä lähinnä olleessa tarjouksessa ilmoitetun urakkahinnan välistä erotusta vastaava vahinko hylättiin OikTL 33 :n nojalla. Rakennusteollisuus RT 14
15 Rakennusurakan sopimusasiakirjat Yleiset asiakirjat Hankekohtaiset asiakirjat Aina voimassa Kaupalliset asiat YSE 1998 Alistamissopimus Lomakkeet Urakkasopimus Urakkaneuvottelupöytäkirja Tarjouspyyntö Urakkaohjelma Urakkarajaliite Tarjous Määrä ja mittaustiedot Muutostöiden yksikköhintaluettelo Lait ja asetukset Viranomaismääräykset Tekniset Hyvä rakentamistapa asiat RYL 2000 Normit Standardit Ohjeet Yleiset työselostukset Työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset Sopimuspiirustukset Rakennusteollisuus RT 15
16 Urakka asiakirjojen sisältöjako Mitä tehdään Piirustukset Kysymys Miten tehdään Kuka tekee Selostukset Mikä urakka ja millä ehdoilla Vastausasiakirja Urakkarajaliite Urakkaohjelma Rakennusteollisuus RT 16
17 Sopimusten sisältö ja tulkinta yleisesti Selkeys ja yksiselitteisyys Tulkinta laatijan vahingoksi epäselvissä tapauksissa Sillä, joka väittää sopimuksen sisällön poikkeavan tekstistä tai vakiintuneesta tulkinnasta, on todistustaakka asiassa. Hyvä liiketapa Rakennusteollisuus RT 17
18 Ristiriitaiset tai puutteelliset asiakirjat Asiakirjojen pätevyysjärjestys Asiakirjan/asiakirjaryhmän sisällä pätee viimeksi laadittu samanarvoinen asiakirja erikoistyöselostus pätevämpi kuin yleinen työselostus mittakaavalta tarkempi piirustus pätevämpi kuin yleisempi piirustus Vaihtoehtoiset mahdollisuudet tarkoituksenmukaisin halvin 18
19 Sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan: sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan siten, että yhdessäkin asiakirjassa annettu urakkaan liittyvä määräys katsotaan päteväksi vaikka se puuttuisi muista asiakirjoista mikäli urakkaan sisällytetään velvollisuuksia, joka on määritelty muussa kuin tämän urakan suoritusta koskevassa asiakirjassa, tällainen velvollisuus on tähän urakkaan kuuluva vain siinä tapauksessa, että asia on osoitettu kaupallisissa asiakirjoissa 19
20 Pätevyysjärjestys Pätevyysjärjestys kaupallisilla asiakirjoilla (YSE 13 ) 1. urakkasopimus 2. urakkaneuvottelupöytäkirja 3. YSE tarjouspyyntö ja lisäselvitykset 5. urakkaohjelma tai muut sopimuskohtaiset urakkaehdot 6. urakkarajaliite 7. tarjous 8. määrä ja mittaluettelot 9. muutostöiden yksikköhintaluettelo 20
21 Pätevyysjärjestys Pätevyysjärjestys, tekniset asiakirjat 10. työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset 11. sopimuspiirustukset 12. yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset 21
22 Hyvä rakentamistapa Jos sopimusasiakirjat vaikenevat laadun, määrän tai suoritustavan osalta on noudatettava samanlaisista tai rinnastuskelpoisista suorituksista annettuja määräyksiä tai vastaavanlaisissa rakennustöissä yleensä noudatettavaa menettelyä hyvän ja kunnollisen työntuloksen aikaansaamiseksi 22
23 Allianssisopimuksen ehdot ja YSE Kehitysvaiheen allianssisopimus (KAS) Toteutusvaiheen allianssisopimus (TAS) Sopimukset on mahdollista yhdistää myös yhdeksi allianssisopimukseksi. Sopimuksen liitteillä tärkeä rooli (esim. kaupallinen malli, suunnitelmat ja organisaatio). YSE ehtojen soveltaminen allianssisopimuksissa on toistaiseksi vaihtelevaa. Senaatti: YSE mukana, mutta 1/3 ehdoista viivattu yli Helsingin yliopisto: YSE ei mukana Yhteisten allianssipelisääntöjen tarve? Rakennusteollisuus RT
24 Lisätietoja: