Source: http://formu.info/pliego-de-clausulas-generales-para.html?page=3
Timestamp: 2018-08-15 12:55:03
Document Index: 399422576

Matched Legal Cases: ['Artículo 13', 'artículo 48', 'Artículo 88', 'Artículo 76', 'artículo 75', 'Artículo 85']

CONDICIONES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL
Descargar 182.3 Kb.
Tamaño 182.3 Kb.
(ARTICULO 35): Replanteo de la obra.
(ARTICULO 39): Vigilancia, seguridad e higiene.
(ARTICULO 42): Daños a personas y bienes.
(ARTICULO 48): Representante Técnico.
(ARTICULO 68): Modificaciones de obra.
(ARTICULO 71): Medición. Certificación.
(ARTICULO 72): Retenciones sobre los certificados.
(ARTICULO 74): Pago de los certificados.
(ARTICULO 75): Recepción Provisoria.
75.1. Manual de Operación y Mantenimiento
75.2. Recepción Provisional Automática por Inacción del Comitente
(ARTICULO 76): Plazo de garantía.
(ARTICULO 77): Recepción Definitiva.
(ARTICULO 78): Recepciones parciales.
(ARTICULO 79): Devolución de garantías y fondo de reparos.
(ARTICULO 86): Cotizaciones en moneda extranjera.
(ARTICULO 88): Hechos que pueden originar sanciones.
88.1.1 Multas por Mora en la Iniciación de los Trabajos
88.1.2 Multas por Mora en Finalización de los Trabajos
88.1.3 Multas por Paralización de los Trabajos sin causa justificada
ARTICULO 91: Procedimiento para la aplicación de Multas.
ANEXO I - Oferta del Contratista
El Contratista adoptará todas las medidas necesarias para prevenir daños a las personas o a los bienes, sean de las partes contratantes o de terceros, para prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, se extiende a todo lo relativo al servicio de prevención de accidentes que puedan afectar a personas o a bienes
La cobertura mínima del seguro por responsabilidad civil extracontractual a terceros y a su patrimonio será de $ 500.000, (Pesos: quinientos mil) por daños al patrimonio y será de $1.500.000, (Pesos: un millón quinientos mil) la cobertura mínima del seguro de lesiones a otras personas o fallecimiento
El contratista designará en calidad de Representante Técnico, con permanencia en obra, a un profesional en un todo de acuerdo con lo expresado en el Artículo 13.1 (Capacidad Técnica) del P.C.E.
(ARTICULO 64): Plazo.
El Plazo de ejecución es el establecido en el art. 1.4 del presente Pliego de PCE.
MODIFICACIONES DE OBRA
68.1: Suspensión de los Trabajos debido a Imprevistos o Modificaciones
LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS.
Al final de cada mes calendario, el contratista en colaboración y bajo la supervisión de la Inspección, efectuará la medición asentándola en la planilla de medición establecida a tal efecto, de acuerdo con los modelos que serán provistos por la Inspección de Obra oportunamente.
En la certificación deberá descontarse del monto correspondiente al mes de ejecución el porcentaje de anticipo que fuera otorgado si hubiese. En caso de reajustes de precios se efectuará el certificado de reajuste correspondiente al período asentado.
Del importe total de cada certificado, ya sean de valores básicos de contrato o los de reajuste de precios se retendrá el importe del cinco (5) %, en concepto de fondo de reparo.
En caso de ser afectado este fondo al pago de multas o devoluciones que por cualquier concepto debiera efectuar el Contratista, corresponderá al mismo reponer la suma afectada en el plazo de diez (10) días hábiles, bajo apercibimiento de rescisión del contrato, sobre la base de lo estipulado por el Capítulo X – Rescisión de Contrato del PCG.
El Contratista deberá presentar el certificado debidamente firmado por su representante Técnico y por la Inspección con las correspondientes fojas de medición en la Mesa de Entradas y Salidas de la oficina del Comitente para su trámite de aprobación y pago.
El pago de cada certificado se efectuará dentro de los cuarenta y cinco (45) días corridos de la fecha de presentación, en forma completa, de la documentación pertinente.
Dentro de los diez (10) días posteriores a la fecha de presentación del certificado firmado por parte de la Contratista, el Comitente deberá aprobar el mismo. Si dentro de este último plazo el certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzará en el momento de la presentación del certificado corregido. Si el pago se efectuara transcurrido el término indicado en el primer párrafo del presente, por causa no imputable al contratista, será de aplicación lo previsto en el artículo 48 de la Ley N° 13.064.
La fecha de efectiva terminación de los trabajos representa la finalización del periodo de ejecución de la obra. Sí éste período supera el plazo contractual incluyendo todas las prórrogas aprobadas corresponde la aplicación de la multa que establece el Artículo 88 de este Pliego.
La obra será recibida provisionalmente por la Inspección ad referéndum de la autoridad competente cuando se encuentre terminada de acuerdo con el contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas y procedimientos establecidas en el P.C.E. y en el P.E.T.
La recepción de las Obras por el Comitente no liberan al Contratista de las responsabilidades que determinan los artículos 1273,1276, 1277 y concordantes del Código Civil y Comercial.
El plazo de garantía será de doce (12) meses. Durante ese plazo el contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos, o vicios ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del uso indebido de las obras, para ello mantendrá en la obra el personal y los equipos necesarios.
Transcurrido el plazo de garantía establecido en el Artículo 76 se podrá realizar la recepción definitiva de las obras.
Para efectivizarla, la inspección verificará el buen estado y correcto funcionamiento de las obras, la ausencia de vicios aparentes, los posibles defectos originados en vicios ocultos, así como se hayan subsanado las deficiencias consignadas en el acta de recepción provisoria y se hayan entregado y aprobado la documentación conforme a obra debidamente aprobada y la totalidad de los Manuales de Operación y Mantenimiento (de acuerdo a lo establecido en el artículo 75.1 de las presentes cláusulas especiales). Asimismo, de considerarlo conveniente la Inspección, se ejecutarán las pruebas y ensayos necesarios para demostrar el buen estado y correcto funcionamiento de las obras, pudiendo repetirse, con ese fin, parcial o totalmente las establecidas para la recepción provisional.
La recepción se formalizará con el “Acta de Recepción Definitiva” de acuerdo a lo establecido por “Las Normas Generales de Ejecución”, que será labrada en presencia de un representante de la Licitante y la Contratista o su representante técnico.
La recepción definitiva de la obra extinguirá de pleno derecho las garantías otorgadas por el Contratista por la parte recibida y lo liberará de las responsabilidades contractuales, con excepción de las prescritas en el Código Civil y Comercial. Al respecto, el plazo de DIEZ (10) años que establece el Artículo específico del mismo, comenzará a regir desde la fecha de recepción definitiva.
79.1.- Liquidación Final de la obra
Si resultara un saldo a favor del Comitente, se notificará al Contratista e intimará a su pago en el término de diez (10) días hábiles administrativos.
(ARTICULO 85): Seguros.
El Contratista deberá contar, previo a la iniciación de los trabajos, con los seguros que se detallan en el Artículo 85 del PCG.
El atraso en la entrega de las pólizas correspondientes a los nuevos agentes del Comitente dará lugar a la aplicación de una multa diaria equivalente a UN DECIMO POR MIL (0,10/00) del monto total del contrato.
(ARTICULO 87): Manejo de las instalaciones.
El contratista deberá suministrar instrucciones escritas acerca del manejo de las instalaciones incorporadas a las obras y de los inconvenientes que con más frecuencia pueden presentarse en ellas, e instruir directamente al personal que el comitente destine a su cuidado, para lo cual debe cumplimentar con la entrega de lo establecido en el art. 75.1 ("Manual de uso y mantenimiento") de este PCE.
La acumulación de multas por un valor del diez (10) por ciento del monto del contrato, podrá ser considerado por el Comitente como causa para la rescisión del copntrato.
88.1: Multas
Se agrega al Pliego de Cláusulas Generales:
Producido un caso de aplicación de multas, la Inspección de Obra notificará a la Contratista de tal situación mediante una Orden de Servicio. La Inspección comunicará al Comitente los fundamentos de la procedencia de la aplicación de la multa, a lo cual el Comitente dictará la correspondiente Resolución sobre el particular, previa vista del Contratista.
1.	Deducción del importe de la multa del primer certificado que el Contratista debe cobrar después de la aplicación de ésta.
2.	Afectación del fondo de reparos en el monto de la multa, el que deberá ser repuesto por el Contratista de inmediato ante la intimación del Comitente.
Ante cualquier desacuerdo que pudiera surgir entre las partes, las mismas se comprometen, para la interpretación y aplicación de los derechos y obligaciones que surjan de la presente relación contractual, someterse a la competencia de los Tribunales Federales de General San Martín.
Notas al Formulario de Oferta del Contratista
El Oferente deberá completar y entregar este Formulario junto con su Oferta.
[Nombre del Contratante]
[Insertar la dirección]
Declaramos conocer y aceptar los documentos que sirven de base a la licitación:
[Nombre o identificación de la Licitación]
y, con sujeción a ellos, ofrecemos ejecutar
[Nombre o identificación del Contrato]
de acuerdo con las condiciones establecidas en la documentación licitatoria que se adjuntan a esta oferta y establecemos que el precio Total de la Oferta es:
[Cantidad en números] [Cantidad en palabras]
El Contrato se ejecutará en el plazo estipulado en el Pliego de Cláusulas Especiales -PCE.
Esta Propuesta, junto con la aceptación por escrito del Contratante, constituirá un Contrato obligatorio entre ambas partes. Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar ni la oferta más baja ni ninguna otra que puedan recibir.
Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el período de validez y con la Garantía de Oferta requerida por los Documentos de Licitación y especificados en el Pliego de Cláusulas Especiales -PCE.
Nombre y Cargo del Firmante:
Dirección real:
Dirección postal: [calle y n°]
: 0128 -> 000
I objeto y cuestiones generales del contrato
Pliego de cláusulas administrativas particulares para la contratación de suministros
Clausulas particulares p/pliegos
La presente licitación se rige por el Decreto Nº 1023/01 y sus modificatorios, así como la del Decreto Nº 893/12, el Pliego Único...
Pliego de cláusulas particulares y técnicas que regirán el contrato de la asistencia técnica para el desarrollo y la implantación de un portal colaborativo para el proyecto coopera+
Pliego de cláusulas particulares del procedimiento para la contratación de la asistencia técnica para el desarrollo y la implantación...
Pliego de cláusulas administrativas y técnicas que ha de regir la adjudicacióN, por procedimiento abierto del contrato de servicios...
Ministerio de transporte y obras públicas corporación andina de fomento pliego precontractual
Ii. Condiciones generales del pliego para la contratación de los procedimientos de