Source: http://pan-seminare.de/seminare/seminardetails/nachtragsmanagement-bau08-f/?kat=5
Timestamp: 2018-01-19 15:41:22
Document Index: 346606603

Matched Legal Cases: ['§ 22', '§ 22', '§ 4', '§ 8', '§ 313', '§ 2', '§ 2', 'BGH', '§ 2', '§ 2', '§ 2', '§ 2', '§ 2', '§ 2', '§ 2', '§ 2', '§ 2', '§ 4', '§ 6', '§ 8', '§ 6', '§ 8', '§ 7', '§ 305']

PAN-Seminare :: Seminar: VOB/B 2016 - Nachtragsmanagement (BAU08-F)
BAU08-F
VOB/B 2016 - Nachtragsmanagement
Vertragliche Änderungen während der Vertragslaufzeit i.S. der §§ 22 VOB/A Abschnitt 1 und § 22 EU VOB/A Abschnitt 2 (EU-Bereich) sind neu und werden hinsichtlich ihrer Auswirkungen ebenfalls eingehend behandelt.
Vergütungsänderungen, sog. Nachträge sind hinsichtlich ihrer Bearbeitung nicht nur mit erheblichen zeitlichen Aufwendungen verbunden. Regelmäßig führen sie zu Baukostensteigerungen und zunehmend zu Streitigkeiten vor den Zivilgerichten.
Nachforderungen infolge Störungen beim Bauablauf (§§ 4 und 6 VOB/B) und Kündigung (§ 8 VOB/B) bilden einen weiteren Schwerpunkt des Seminars. Schwierigkeiten eines sachgerechten Nachweises bestehen meist auf Seiten des Auftragnehmers (AN). Im Einzelnen werden Methoden zur Ermittlung der Höhe des Schadensersatzes infolge Störungen beim Bauablauf, Behinderungen bei der Bauausführung, Kündigung, c.i.c. und der Störung der Geschäftsgrundlage (§ 313 BGB) niveaugerecht aufgezeigt.
Ziel dieses Seminars ist es daher, den Teilnehmern eine umfassende und praxisorientierte Darstellung zu den verschiedensten Vergütungsansprüchen im Allgemeinen (§ 2 Abs. 1 und 2 VOB/B) sowie bei Abweichungen vom Bauvertrag (§ 2 Abs. 3 bis 10 VOB/B) im Besonderen zu vermitteln.
Anhand ausgewählter Kalkulationsbeispiele werden Baupreiskalkulationen und die Rechtsbeziehungen zur Urkalkulation praxisgerecht, rechtssicher und professionell behandelt.
Die Prüfung von Nachtragsangeboten wird segmentartig vorgetragen und praxisnah erläutert.
Die jüngsten Entscheidungen des BGH und der Oberlandesgerichte können vom Referenten aufgrund jahrzehntelanger Erfahrungen bei Bauprozessen stets auf hohem Niveau vorgetragen und anhand ausgewählter Beispiele aus der jüngsten Baupraxis adäquat dargestellt werden.
Tipps, die zur erfolgreichen Durchsetzung, aber auch zur Abwehr von Nachträgen geboten erscheinen, sind ebenfalls Gegenstand dieses Seminars.
1. Störungen beim Bauablauf im Allgemeinen, Vergütungsänderungen (§ 2 VOB/B)
Welche vertraglichen Grundlagen gelten beim VOB-Vertrag einerseits und beim BGB-Vertrag andererseits?
Wie beurteilt sich das vertragliche Verhältnis zwischen Vergütung und Leistung (§ 2 Abs. 2)
Wie ist bei Mengenänderungen zu verfahren (§ 2 Abs. 3)?
Was ist bei der Übernahme von Leistungen durch den Auftraggeber (§ 2 Abs. 4) zu beachten?
Wie berechnet sich die Vergütung bei Änderungen des Bauentwurfs / anderen Anordnungen des AG (§ 2 Abs. 5)?
In welchen Fällen sind Änderungen der Pauschalsumme (§ 2 Abs. 7) gerechtfertigt?
Können Leistungen ohne Auftrag (§ 2 Abs. 8) zu Vergütungsansprüchen führen?
Wann sind Zeichnungen, Berechnungen oder andere Unterlagen (§ 2 Abs. 9) zu vergüten?
Wann lösen im Vertrag nicht vorgesehene Leistungen (§ 2 Abs. 6) zusätzliche Vergütungsansprüche aus?
2. Störungen beim Bauablauf in besonderen Fällen (§ 4 VOB/B)
3. Behinderungen (§ 6 VOB/B), Schadensersatz bei Kündigung § 8 VOB/B)
Wann lösen Bauzeitverzögerungen (§ 6) Vergütungsansprüche aus?
Wie ist bei Kündigung durch den Auftraggeber (§ 8) zu verfahren?
4. Schadensersatz infolge WGG, C.I.C., sowie unklarer Klauseln
Schadensersatz infolge Stahlpreiserhöhung bei Wegfall der Geschäftsgrundlage - WGG)
Schadensersatz wegen Verstoßes gegen § 7 VOB/A (culpa in contrahendo -c.i.c.-)
Nachträge infolge unwirksamer Vertragsklauseln (§§ 305 bis 310 BGB = AGBG)