Source: https://www.scribd.com/doc/49328658/BASES-ADMINISTRATIVAS
Timestamp: 2017-02-22 02:53:34
Document Index: 357786110

Matched Legal Cases: ['artículo 33', 'Artículo 67', 'artículo 55', 'artículo 56', 'artículo 46', 'Artículo 4', 'artículo 85']

BrowseInterestsBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultBrowse byBooksAudiobooksNews & MagazinesSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinESTUDIO DE INGENIERÍA: “REPARACIÓN PUENTE ITATA, COMUNA DE COELEMU” REGIÓN DEL BIOBÍO3.- BASES ADMINISTRATIVAS
3.1 DIRECCION CONTRATANTE
La DIRECCIÓN DE VIALIDAD contrata el presente Estudio. 3.2 IDENTIFICACION DEL CONTRATO
Las presentes Bases Administrativas se refieren a la Contratación de Trabajos de Consultoría para la ejecución del Estudio de Ingeniería REPARACIÓN PUENTE ITATA, COMUNA DE COELEMU, REGIÓN DEL BIOBÍO. 3.3 DOCUMENTOS DEL CONTRATO
El presente Contrato se regirá por los siguientes documentos: El Reglamento para la Contratación de Trabajos de Consultoría, Decreto MOP Nº 48, de 1994 y sus modificaciones posteriores. El DFL MOP Nº 850, de 1997, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 15.840, de 1964. El Decreto MOP Nº 1093, de 2003, que dejó sin efecto el Decreto MOP Nº 404, de 1998. La Resolución Nº 520, de 1996, de la Contraloría General de la República. Las presentes Bases de Concurso. 3.4 TIPO DE FINANCIAMIENTO
El Estudio que se contrata será financiado con FONDOS SECTORIALES de la Dirección de Vialidad. 3.5 PARTICIPANTES
Podrán participar en este Concurso aquellos Consultores debidamente certificados según la Norma ISO 9001:2000 y que se encuentren inscritos en el Registro de Consultores del Ministerio de Obras Públicas en las Áreas, Especialidades y Categorías que a continuación se definen: Área “Ingeniería Civil”; Especialidad 4.1. “Estructuras”, Categoría “Primera Superior”. Área “Ingeniería Civil”; Especialidad 4.9. “Obras Viales” (Urbanas y Rurales); Categoría “Primera Superior”.
Según lo estipulado en el artículo 33 del Reglamento para Contratación de Trabajos de Consultoría, Decreto MOP Nº 48, de 1994, se aceptará la participación de Consorcios. Si el trabajo de consultoría es adjudicado a un Consorcio, éste tendrá la obligación de constituirse en Sociedad por Escritura Pública exclusivamente para tal fin. Este trámite no deberá exceder de 30 días corridos, los cuales se contarán a partir de la fecha en que sea tramitada la resolución que adjudique la ejecución del contrato. El incumplimiento, sin justificación, de la disposición anterior facultará a la Dirección de Vialidad para que administrativamente, y de modo anticipado, ponga término al contrato.
DIRECCIÓN DE VIALIDAD REGIÓN DEL BIOBÍO A. Prat 501, 5º piso. F: 41-2852037
incluyendo gastos generales y utilidades. de acuerdo a los términos de referencia y a la metodología que se ofrezca.7 PERSONAL DE LA CONSULTORÍA
Será responsabilidad del Consultor proponer al personal profesional y técnico que sea necesario para el buen desarrollo de las materias que se requieren estudiar. F: 41-2852037
. 3. Prat 501. beneficios y/o sanciones no pecuniarias. especialmente aquellas consignadas en el Título X del Reglamento para Contratación de Trabajos de Consultoría. 3. Los estados de pago se cancelarán a nombre del Consorcio.6 MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
El presente trabajo de Consultoría se contratará a Precios Unitarios. deberá consignar expresamente que las empresas que lo conforman. se deberá contemplar como mínimo el siguiente personal:
Mínimo de 15 años de experiencia Se considerará especialmente en la Ingeniero profesional. se constituyen en fiadores y codeudores solidarios de todas y cada una de las obligaciones que emanen de la adjudicación del contrato. de 1994. 5º piso. la Escritura Pública que constituya legalmente el Consorcio.ESTUDIO DE INGENIERÍA: “REPARACIÓN PUENTE ITATA. con al menos 5 años en calificación la experiencia en 40% Civil Proyectos Viales proyectos de puentes
Ingeniero Civil Especialista Estructural Especialista en Mecánica de Suelos y Geotecnia
Mínimo 15 años de experiencia Ingeniero profesional en Puentes y Civil Estructuras similares
Ingeniero Mínimo 7 años de experiencia en Civil Proyectos u Obras Viales
Se considerará especialmente en la calificación la experiencia en proyectos de puentes
Especialista Ingeniero de Mínimo 4 años de experiencia en en ejecución en Proyectos u Obras Viales Geomensura Geomensura
Encargado Ingeniero de de Mínimo 4 años de experiencia en ejecución en Autocontrol Proyectos u Obras Viales Geomensura Topográfico
DIRECCIÓN DE VIALIDAD REGIÓN DEL BIOBÍO A. En todo caso. El Consultor determinará su valor de acuerdo al personal a emplear y los gastos que involucre el desarrollo del Estudio solicitado. Decreto MOP Nº 48. COMUNA DE COELEMU” REGIÓN DEL BIOBÍO
Asimismo. Las anotaciones. afectarán por igual a cada integrante del Consorcio.
en conformidad con la legislación vigente (Leyes Nº153 de 1981. Al margen de la responsabilidad propia del Consultor sobre el proyecto elaborado. C-4 y C-5 indicados en el punto 3. Para la revisión de cada Informe parcial. el Jefe de Proyecto deberá asistir a todas las visitas a terreno.8 PLAZOS DEL ESTUDIO
El Plazo Total del Estudio será de 245 días corridos y regirá a partir de la fecha en que la Resolución que contrate el presente trabajo de consultoría ingrese totalmente tramitada por la Contraloría General de la República a la Oficina de Partes de la Dirección de Vialidad.093 ambas de 1991). en cuanto a que ellos deben ser expresamente declarados en la propuesta y la parte subcontratada debe ser ejecutada por un consultor inscrito en el Registro de Contratistas y Consultores del M. Sin perjuicio de lo anterior.O. COMUNA DE COELEMU” REGIÓN DEL BIOBÍO
Especialista Profesional Mínimo 3 años de experiencia en en Materias Universitario Estudios de Evaluación de Impacto Ambientales Titulado Ambiental de Proyectos Viales Nota: PTME = Participación Total Mínima Exigida (del tiempo del Estudio)
Eventualmente. adjunto a su currículum deberá presentar la documentación que lo acredite para ejercer en Chile. se debe cumplir fielmente lo establecido en el Art.P. deberá contar con la autorización del Inspector Fiscal. corrección y aprobación de la Etapa Informe Final del Estudio.
DIRECCIÓN DE VIALIDAD REGIÓN DEL BIOBÍO A. El Consultor. F: 41-2852037
. será el que se considerará principalmente en la calificación de los oferentes y será a este personal al que se le exigirá los Formularios C-2. Cualquier cambio del personal ofrecido. Prat 501. Nº19.15. a su vez. el resto del personal propuesto será considerado como especialista y/o personal de apoyo. 57 del Reglamento para la Contratación de Trabajos de Consultoría. C-3. un profesional o técnico podrá desempeñar dos o más cargos de los indicados. se realicen tanto en el nivel central como en el regional. todos los documentos de especialidades que el trabajo de consultoría genere. Aparte de sus funciones propias como principal conductor del estudio. En caso de considerarse subcontratos. quien será el principal responsable de su contenido. 5º piso. convocadas por el Inspector Fiscal. no superando su participación de 100%. 3. De acuerdo al Artículo 67 del Reglamento para Contratación de Trabajos de Consultoría. el Consultor deberá hacer intervenir en los trabajos al personal indicado en su propuesta. colaborando con la suficiencia del equipo propuesto. Si el Consultor ofrece la participación de algún profesional cuyo título haya sido obtenido en el extranjero. con motivo del proyecto. deben venir con la firma e identificación del especialista respectivo. el Inspector Fiscal dispondrá de un plazo de 15 días corridos desde la fecha de recepción del Informe respectivo.074 y Nº19. El plazo total de ejecución incluye la revisión.2. El incumplimiento de esta disposición se reflejará en la calificación final del trabajo de consultoría. reuniones y presentaciones que. El personal antes descrito y tiempo ofrecido para cada uno de ellos.ESTUDIO DE INGENIERÍA: “REPARACIÓN PUENTE ITATA.5 de estas Bases Administrativas.
74 del RCTC. considerándose para estos casos en la base del cálculo. Informes de avance. COMUNA DE COELEMU” REGIÓN DEL BIOBÍO
tendrá un plazo de 15 días corridos para la respuesta a las observaciones. el reajuste de los honorarios quedará automáticamente congelado. 3. En estos informes se deberá incluir un listado del personal que haya participado durante el mes anterior en el desarrollo del trabajo de la consultoría. INFORMES MENSUALES De conformidad al Art. Los reajustes. Si el consultor no cumpliera con los plazos estipulados. 3. los que además deberán incluir los siguientes datos: Nombre del contrato Listado de principales actividades desarrolladas en el mes Mano de obra calificada (en mes/H) Mano de obra no calificada (en mes/H) Mano de obra subcontratos (en mes/H) Porcentaje de avance físico real y programado Porcentaje de avance financiero
El incumplimiento de esta disposición se reflejará en la calificación final del trabajo de consultoría. contados desde la fecha del oficio en que el Inspector Fiscal notifica las observaciones respectivas. 5º piso. para el mes inmediatamente anterior al de la fecha de presentación del estado de pago y el valor del índice base del contrato que fijará la Resolución que apruebe la contratación del presente trabajo de consultoría. PLAZOS Y FORMAS DE PAGO
Los honorarios correspondientes al presente trabajo de consultoría se cancelarán mediante Estados de Pago. el
DIRECCIÓN DE VIALIDAD REGIÓN DEL BIOBÍO A. tendrá un plazo de 20 días corridos para la entrega del Informe Final corregido. se cancelarán mediante estados de pago. contados desde la fecha del oficio en que el Inspector Fiscal notifica las observaciones respectivas. En el estado de pago.10 TIPO DE REAJUSTES
Los honorarios correspondientes a trabajos ejecutados y entregados dentro del plazo. Para la revisión de la Etapa Informe Final. el Consultor deberá remitir al Inspector Fiscal. F: 41-2852037
. El Consultor. el índice (IPC) correspondiente al mes anterior al de la fecha de entrega de la Etapa. así calculados. 81 del RCTC. de acuerdo al cronograma de actividades. antes del día cinco de cada mes. ello. Prat 501. a plena satisfacción de la Dirección de Vialidad se ajustará a lo indicado en el Art. sin perjuicio de otras sanciones que pudieran corresponder. según lo indicado en el Anexo 1 adjunto. a su vez. conjuntamente con los honorarios del contrato o independientemente de éstos. se reajustarán en un cien por ciento (100%) de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).9 ETAPAS. La aprobación final del trabajo del consultoría. el Inspector Fiscal dispondrá de un plazo de 20 días corridos desde la fecha de recepción del mismo.ESTUDIO DE INGENIERÍA: “REPARACIÓN PUENTE ITATA.
y se reajustará de acuerdo al cien por ciento (100%) de variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor (IPC). 3. El canje de estas retenciones se hará mediante estados de pago independientes y correlativos. se aplicará esta misma multa a partir de la notificación respectiva. Asimismo. El consultor tendrá derecho a canjear estas retenciones en la forma y condiciones expresadas en el punto 0 “GARANTÍA POR CANJE DE RETENCIONES”. incluidos sus aumentos. 3. La multa corresponderá a un 0. de las presentes Bases de Concurso. indicando el nombre del proponente y el nombre del estudio. incluida la Etapa Informe Final.11 MULTAS
El incumplimiento de los plazos y fechas de entrega de cualquier etapa del estudio. entre el mes inmediatamente anterior al cobro de la multa y el índice base de contrato.14 PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
3. En caso que el consultor no haga entrega de las respuestas a las observaciones formuladas por el Inspector Fiscal en los plazos establecidos en estas Bases. se aplicará una multa diaria equivalente a la mitad de la multa definida en el párrafo anterior.14. copia 1 y copia 2. incluido el informe final.13 PRESUPUESTO OFICIAL
El Presupuesto Oficial del presente trabajo de Consultoría será dado a conocer en el acto de apertura de las ofertas económicas. COMUNA DE COELEMU” REGIÓN DEL BIOBÍO
consultor deberá individualizar su valor. no satisface lo exigido por el Inspector Fiscal.ESTUDIO DE INGENIERÍA: “REPARACIÓN PUENTE ITATA.14. Estas retenciones no estarán afectas a ningún tipo de reajuste. Prat 501. será sancionado con una multa por cada día calendario de atraso. así como la base de cálculo utilizada. 3. F: 41-2852037
. 3.1 PROPUESTAS Las propuestas serán presentadas en dos sobres cerrados y caratulados "OFERTA TÉCNICA" y "OFERTA ECONÓMICA". hasta enterar unos 5% del valor total del contrato. 3. si el contenido de las respuestas a las observaciones o el informe final corregido.12 RETENCIONES
De cada estado de pago se retendrá un 10% de los honorarios pagados. 5º piso. en 3 ejemplares: original.2 OFERTA TÉCNICA
DIRECCIÓN DE VIALIDAD REGIÓN DEL BIOBÍO A.4 % del valor de la Etapa por cada día calendario de atraso.
donde la entidad mandante hubiera sido pública o privada. 5º piso.4 Formulario B. tanto en el Nivel Central como Regional. tanto en el Nivel Central como Regional.2 Organigrama
Organigrama de la planta superior permanente del Consultor. como el nombre de la empresa subcontratada.1 Formularios A Formulario A-1: Estructura Legal de la Firma Consultora.5 Formularios C Listado del Personal que participará en el Estudio. Se incluirá.3 Metodología
Nivel de Detalle de Cada Tarea de acuerdo con la Metodología General Propuesta. asimismo. incluida la organización para el estudio solicitado.14. donde se consignará superficie de oficinas disponibles para el trabajo.ESTUDIO DE INGENIERÍA: “REPARACIÓN PUENTE ITATA.2. adjudicados y en vías de adjudicación.14. En este último caso bastará con completar las dos primeras columnas referidas a nombre del subcontratista y giro (especialidad) respectivamente.2. 3. En caso de no contar con experiencia en alguno de estos dos últimos aspectos (Formularios A-4 y A-5). con indicación de porcentaje de propiedad de cada socio. Formulario A-2: Planta Directiva y Profesional de la Firma Formulario A-3: Recursos de la Firma. COMUNA DE COELEMU” REGIÓN DEL BIOBÍO
En el sobre “OFERTA TÉCNICA” el Consultor deberá presentar la siguiente documentación: 3.2. la información concerniente a recursos de transporte. Carta Compromiso suscrita ante notario por cada miembro del personal exigido como obligatorio indicado en el punto 3. el Consultor deberá indicarlo expresamente en el formulario correspondiente. donde la entidad mandante hubiera sido pública o privada.14. Se indicará tanto el listado de personal de la Empresa Oferente. si corresponde. Cronograma de Actividades
Plan de Trabajo para cada una de las Tareas definidas por Etapa. indicando direcciones tanto de oficina central como de sucursales. 3.14. 3. si las hubiera. F: 41-2852037
.2. computación. Formulario A-5: Nómina de la totalidad de los Contratos de Estudios de Ingeniería o Estudios de Preinversión vigentes.14. Formulario A-4: Nómina de la totalidad de los Contratos de Estudios de Ingeniería o Estudios de Preinversión. Prat 501. ejecutados por la Firma en los últimos 5 años. comunicaciones y topografía de propiedad de la Firma Consultora.7 de estas
Formulario C-1:
Formulario C-2:
DIRECCIÓN DE VIALIDAD REGIÓN DEL BIOBÍO A.2. 3.
Cronograma de participación del personal profesional y técnico en el Estudio. agrupándolos en: • • • Personal obligatorio exigido en punto 3. El Oferente que resulte adjudicatario deberá presentar obligatoriamente los certificados de título en original.2.4 y 3.2. El no cumplimiento de esta disposición implicará la devolución de la oferta en el Acto de Apertura de la Oferta Técnica.7 Certificación ISO 9001:2000 de la empresa. en tres ejemplares: original. ni con Contratistas de Obras Públicas o Sociedades Financieras.14.8 Los antecedentes indicados en los puntos 3. 3. se deberá anexar Certificado de Título o Diploma de Título en fotocopia legalizada ante Notario.. en su defecto.5. 3.
Formulario C-4:
Formulario C-5:
Se detallará la participación del personal propuesto por el Consultor. la que deberá ser incluida en los documentos a presentar en la propuesta.7 Personal adicional de apoyo Subcontratistas ofrecidos.5.2.P. deberán ser presentados de acuerdo a los modelos de Formularios que se adjuntan. 3.7 de estas Bases.1. a aquellos procesos claves que aseguren la calidad de los servicios de Consultoría para obras de infraestructura vial.O.14. En el caso de los profesionales universitarios.2.6 Declaración Privada firmada de que no tiene vinculaciones con firmas proveedoras de equipos y/o fabricantes de los mismos en el área de Ingeniería Vial.7 de estas Bases.ESTUDIO DE INGENIERÍA: “REPARACIÓN PUENTE ITATA. Esta inhabilidad se hace extensiva a los socios directores y personal profesional exigido del Consultor. de estas Bases Administrativas.14. Prat 501. a los Consultores que presenten Certificados de Inscripción en el Registro de Consultores del M. siendo suficiente señalar sólo el profesional responsable del Subcontrato o la Empresa propiamente tal. copia 1 y copia 2. Anexo al Currículum con la Experiencia en Obras Viales y Puentes por cada miembro del personal exigido como obligatorio indicado en el punto 3. Especialidades y Categorías indicadas en el punto 3. el presupuesto detallado de la oferta. 3. COMUNA DE COELEMU” REGIÓN DEL BIOBÍO
Bases. en un plazo no superior a 30 días contados desde la fecha de tramitación en Contraloría General de la República de la Resolución de adjudicación. El alcance de esta certificación deberá ser tal que incluya la totalidad de la organización o. 3.14. 5º piso.2. Este formulario se entregará firmado por la Dirección de Vialidad.15. Formulario C-3: Currículum Vitae por cada miembro del personal exigido como obligatorio indicado en el punto 3.3 OFERTA ECONÓMICA
En el sobre "OFERTA ECONÓMICA" se debe incluir en los formularios proporcionados por el Departamento de Licitaciones de la Dirección de Vialidad. En el caso de los Subcontratistas se deberá indicar su participación mensual.15.15.2. F: 41-2852037
DIRECCIÓN DE VIALIDAD REGIÓN DEL BIOBÍO A. en las Áreas.
el proponente ganador tendrá la obligación de cambiar el tipo de caución. más doce (12) meses. del año 1994. El plazo de vigencia de esta caución será equivalente al plazo total del contrato. La Póliza de Seguro.16. una vez adjudicado el contrato.1 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 del Reglamento para Contratación de Trabajos de Consultoría. 5º piso. en más de un 20%.2 GARANTÍA ADICIONAL DE FIEL CUMPLIMIENTO De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 56 del Reglamento para Contratación de Trabajos de Consultoría. se exigirá además un documento indicando expresamente la intención de constituir consorcio para este trabajo de consultoría. que fueron modificados por Decreto MOP N° 6 del 05 de Enero de 1995. y el valor de la propuesta aceptada. Decreto MOP Nº 48. al momento de presentar los Certificados de Inscripción que corresponda. El monto de esta caución corresponderá a la diferencia entre el valor del Presupuesto Oficial.16 GARANTÍAS DEL CONTRATO 3. del año 1994. firmado por los representantes de las empresas e indicando la denominación del mismo. será visada y/o aprobada por el Departamento Legal de la Fiscalía del Ministerio de Obras Públicas. inscrita en el Registro de pólizas de la Superintendencia de Valores y Seguros bajo el código Pol 1 94036. Prat 501. COMUNA DE COELEMU” REGIÓN DEL BIOBÍO
En caso de participación de consorcios. el consultor tendrá la obligación de caucionar el Fiel cumplimiento del mismo mediante una Boleta Bancaria o Póliza de Seguro. Esta Garantía Adicional de Fiel Cumplimiento será devuelta una vez liquidado el contrato. La Garantía de Fiel Cumplimiento del contrato será devuelta una vez liquidado el contrato. 3. se exigirá una Boleta Bancaria o Póliza de Seguro adicional. más doce (12) meses. Sí ésta fuese observada en dos (2) ocasiones. se realizará en conformidad al artículo 46 del Reglamento para Contratación de Trabajos de Consultoría.
DIRECCIÓN DE VIALIDAD REGIÓN DEL BIOBÍO A. cuando el monto de la propuesta aceptada fuese inferior al Presupuesto Oficial. contados desde la fecha del acto de apertura. rebajado en un 20%. a la orden del Director Nacional de Vialidad y por un monto correspondiente al 5% del valor total de adjudicación. además.15 SISTEMA DE ADJUDICACIÓN La evaluación de las Ofertas y la adjudicación del contrato.16. Decreto MOP Nº 48. La Oferta Económica del proponente deberá tener una validez de ciento veinte (120) días corridos. F: 41-2852037
. 3. 3.ESTUDIO DE INGENIERÍA: “REPARACIÓN PUENTE ITATA. ser emitido en la ciudad de Santiago de Chile. Deberá. El tipo de documento escogido deberá considerar un plazo de vigencia equivalente al plazo total del contrato.
Además. Todos los documentos que sirvan de caución deberán ser emitidos. Decreto MOP Nº 48. Concepción. o en caso contrario. Todos los documentos originales derivados de la Consultoría. según sea el caso. F: 41-2852037
. El consultor podrá utilizar con fines curriculares y académicos los antecedentes que le otorga el hecho de haber ejecutado la Consultoría. legalmente asumida la responsabilidad de su validez y pago.17 CALENDARIO 3. con consulta a la autoridad
DIRECCIÓN DE VIALIDAD REGIÓN DEL BIOBÍO A. el proponente ganador tendrá derecho a canjear los honorarios que se le retengan en virtud de lo estipulado en el punto 3. hasta 3 días corridos antes de la fecha de Recepción de las Propuestas. Prat 501. que el Consultor deba entregar de acuerdo a lo establecido en el contrato. Dichas consultas serán respondidas. por Bancos o Compañías de Seguro. Región del Biobío. el día y hora fijados en la publicación del llamado a licitación.17. Prat 501 5º piso. Av. “Retenciones”. más doce (12) meses. ser emitido en la ciudad de Santiago de Chile y a la orden del Director Nacional de Vialidad. en un plazo máximo de 1 día corrido antes de la fecha de Recepción de las Propuestas. del año 1994. por personas o instituciones ajenas al Ministerio. 3.16. Concepción. El tipo de documento escogido deberá considerar un plazo de vigencia equivalente al plazo de ejecución pendiente del contrato.13. 3. Deberá. 5º piso. nacionales o extranjeras con representación en Chile.2 RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS Y APERTURA DE OFERTAS TÉCNICAS La recepción de las Propuestas y apertura de las Ofertas Técnicas se efectuará en la Dirección Regional de Vialidad. serán de propiedad del Ministerio. además.17.3 APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS La apertura de las Ofertas Económicas se efectuará el día y hora fijados en la publicación del llamado a licitación.1 ACLARACIONES AL CONCURSO Se recibirán consultas en el Departamento de Contratos de la Dirección Regional de Vialidad.18 PROPIEDAD DEL ESTUDIO De acuerdo a lo indicado en el Artículo 4 del RCTC. de las presentes Bases de Concurso. sin perjuicio de las modificaciones dispuestas a través de circulares aclaratorias. 3. El Director Nacional respectivo o la persona que él designe. podrá autorizar su uso o reproducción parcial o total. sin perjuicio de las modificaciones dispuestas a través de circulares aclaratorias. mediante Circular Aclaratoria.17. Región del Biobío. Prat 501 5ª piso.ESTUDIO DE INGENIERÍA: “REPARACIÓN PUENTE ITATA. Av. dirigida a todos los participantes. sometidos a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras o a la Superintendencia de Valores y Seguros. COMUNA DE COELEMU” REGIÓN DEL BIOBÍO
3. A. A.3 GARANTÍA POR CANJE DE RETENCIONES. 3. por una Boleta Bancaria o Póliza de Seguro. inscrita en el Registro de pólizas de la Superintendencia de Valores y Seguros bajo el código Pol 1 94036. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 85 del Reglamento para Contratación de Trabajos de Consultoría.
mayor y críticas). Acciones correctivas y Preventivas Control de los Registros Control de la Documentación Realización de Auditorías Internas
Los eventuales costos originados por el funcionamiento del Plan de Calidad. El establecimiento de una No Conformidad. y que a su juicio sea necesario exigirlo. la Dirección de Vialidad se reserva el derecho de solicitar todo antecedente utilizado en el presente Estudio.19 GESTIÓN DE CALIDAD EN CONTRATOS DE CONSULTORÍA El Consultor deberá implementar un Plan de Calidad para el trabajo de Consultoría. Además. Para ello deberá contemplar al menos los siguientes procedimientos mecanismos de gestión además de aquellos propios para las labores encomendadas al Consultor: • • • • • • • Programación y Planificación del estudio Revisiones periódicas del estudio Modificaciones del Estudio Control de Equipos de Medida y Ensayos Plan de Inspecciones y Ensayos Subcontrataciones Tratamiento de No Conformidades (distinguiendo en grados de menor. conforme al Sistema de Gestión de Calidad de la empresa consultora. El Plan de Calidad deberá contener además: • • • • • • • Portada Índice Descripción del Contrato Objetivos de Calidad presentes en el sistema de Gestión de Calidad de la empresa consultora y que serán medidos en el trabajo de Consultoría en cuestión. Se entenderá como No Conformidades a los incumplimientos de los requisitos especificados en las Bases de Licitación y/o a lo señalado en el Plan de Calidad. deberán ser de cargo del Consultor y considerados en los Gastos Generales del contrato. 3. aunque no aparezcan en forma explícita en el análisis de dichos gastos generales. es sin perjuicio de las eventuales multas contempladas en las Bases de Concurso. en caso de considerarlo necesario. Normativa aplicable Organización del Estudio Interfaces Organizativas (interacción entre los grupos de trabajo participantes en el estudio. el cual deberá contemplar todas las actividades de gestión u operativas necesarias para alcanzar los objetivos de calidad especificados en el contrato. F: 41-2852037
.ESTUDIO DE INGENIERÍA: “REPARACIÓN PUENTE ITATA. la Dirección de Vialidad se reserva el derecho de exigir un aumento del alcance del Plan de Calidad. 5º piso. que no haya sido adjuntado. COMUNA DE COELEMU” REGIÓN DEL BIOBÍO
que adjudicó el contrato podrá publicar o utilizar los antecedentes en seminarios. congresos o eventos similares. Las No Conformidades podrán ser establecidas por la empresa consultora y el Inspector Fiscal. producto
DIRECCIÓN DE VIALIDAD REGIÓN DEL BIOBÍO A. tanto internos como externos)
Sin perjuicio de lo anterior. Prat 501.
Las eventuales observaciones del Inspector Fiscal se deberán incorporar al Plan de Calidad dentro del plazo que éste establezca. Estos días serán contados desde la fecha en que la resolución o decreto que adjudicó el contrato ingrese totalmente tramitado a la oficina de partes de la Dirección de Vialidad. por lo que es un documento que debe ser revisado y actualizado por el Consultor. y será auditado por la Dirección de Vialidad. El Plan de Calidad será supervisado por el Inspector Fiscal. En la primera reunión general citada por el Inspector Fiscal. El Plan de Calidad deberá reflejar el funcionamiento real de los servicios de consultoría contratados. COMUNA DE COELEMU” REGIÓN DEL BIOBÍO
de modificaciones de contrato u otras causales técnicas que lo ameriten a juicio del Inspector Fiscal. Lo anterior no dará derecho a indemnizaciones ni pago adicional alguno. El Consultor deberá poner a disposición del o los auditores de la Dirección de Vialidad. siendo la primera de ellas dentro de los primeros 60 días después de la aceptación del Plan de Calidad por parte del Inspector Fiscal. control y uso de registros. pero en ningún caso disminuirlos. Prat 501. que cumplan con el requisito d haber realizado al menos 5 auditorías para la calidad. El Consultor deberá elaborar y presentar el Plan de Calidad para revisión y aceptación del Inspector Fiscal del contrato. F: 41-2852037
. todos los medios y la información necesaria para el correcto desarrollo de la auditoría. etc. El inspector fiscal exigirá lo anterior y en caso de incumplimiento. el Inspector Fiscal se las hará llegar al Consultor y le fijará un plazo para corregirlo y volver a presentarlo para su aceptación. tendrán libre acceso a los documentos y registros del Plan de Calidad. Para las auditorías internas de calidad se deberá desarrollar un procedimiento documentado y deberán ser desarrolladas por personas calificadas. según ésta lo disponga. para lo cual se avisará al consultor con a lo menos 15 días de anticipación. podrá hacerlo. Plan de Inspección y Ensayos. El Consultor deberá efectuar una auditoría interna por cada seis meses o fracción de duración efectiva del Estudio (incluidas las modificaciones de plazo).ESTUDIO DE INGENIERÍA: “REPARACIÓN PUENTE ITATA. Si no hay observaciones y cumplido dicho plazo. así como a la implantación del plan de calidad en general. forma de coordinarse con los distintos equipos de trabajo. como medios de comunicación. deberá aplicar las sanciones establecidas en las Bases de Concurso. en un plazo de 15 días corridos. El Inspector Fiscal tendrá un plazo de 15 días corridos para formular sus observaciones. Las auditorías podrán ser realizadas por profesionales de la misma empresa o por auditores externos especialmente contratados para dichos efectos. Si el Consultor considera que para asegurar la calidad de los servicios contratados. según el desarrollo de los procesos y prácticas de la Consultoría. a todas las actividades con desarrollo de procedimientos documentados. el Consultor deberá exponer lo siguiente respecto a su Plan de Calidad y Sistema de Gestión de Calidad: • •
Política de Calidad de la Empresa Consultora y objetivos de calidad para este contrato Experiencia de la empresa y de su equipo de trabajo Aspectos más importantes del Plan de Calidad de la empresa consultora. forma de coordinarse con los Laboratorios de Vialidad. es necesario incorporar algún otro procedimiento o actividad. capacitadas para ello e independientes de los responsables directos del contrato auditado.
La Dirección de Vialidad y el Inspector Fiscal. En caso de haber observaciones. De este
DIRECCIÓN DE VIALIDAD REGIÓN DEL BIOBÍO A. se entenderá como aceptado el Plan de Calidad. 5º piso.
avalado por los registros y documentos pertinentes.cl.C. De las revisiones que se efectúen al Plan de Calidad podrán surgir mejoras al Sistema de Gestión de Calidad de la empresa consultora.C. Prat 501.mercadopublico. no generará ningún compromiso por parte de la Dirección de Vialidad diferente de lo establecido en el R. F: 41-2852037
. www. una vez tramitado el acto administrativo que apruebe las presentes Bases de Concurso.
DIRECCIÓN DE VIALIDAD REGIÓN DEL BIOBÍO A. COMUNA DE COELEMU” REGIÓN DEL BIOBÍO
modo. La aceptación o aprobación por parte del Inspector Fiscal sólo implica que no existen observaciones al Plan de Calidad y a sus procedimientos Si al término del contrato. mediante revisión de las auditorías internas así como las que realice la propia Dirección de Vialidad.T. Se deja establecido que el Plan de Calidad presentado por el consultor es de su exclusiva responsabilidad. la Dirección de Vialidad estima. respecto de la apreciación como cliente del sistema de Gestión de Calidad de la empresa consultora. para su puesta en vigencia.ESTUDIO DE INGENIERÍA: “REPARACIÓN PUENTE ITATA. lo que generará sucesivas revisiones que deberán ser aceptadas por el Inspector Fiscal. ingresará información de esta licitación al Sistema Electrónico de Compras y Contratación Pública. que la implementación del Sistema de Gestión de Calidad en la Consultoría ha sido deficiente o no existen evidencias de mejoramiento continuo en el transcurso de los servicios contratados. 5º piso. el Plan de Calidad será dinámico durante el transcurso del la Consultoría. Su aceptación o aprobación por parte de el Inspector Fiscal. 3. entonces la Dirección de Vialidad se reserva el derecho de enviar un reclamo formal. tanto a la empresa certificadora como al organismo acreditador de la empresa certificadora.20 PUBLICACIÓN DE LA LICITACIÓN POR SISTEMA ELECTRÓNICO La Dirección de Vialidad.
Sign up to vote on this titleUsefulNot usefulBASES ADMINISTRATIVAS by Marcelo Elgueta0.0 (0)EmbedDownloadRead on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)List price: $0.00Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentMore informationShow less
RelatedArea Fierros 060706by Marcelo ElguetaCubicacion Casa Silva Godoy (Para Entrega) (2)by Marcelo ElguetaMediciones Malla de Tierra by Marcelo ElguetaMANUAL_PROJECT_PROFESSIONAL_2007_UNIVERSIDADES.pdfby Marcelo ElguetaPlanilla Vigas Compuestasby Marcelo ElguetaRemiby Marcelo Elguetaformulas ACI.pdfby Marcelo Elguetabases licitacionby Marcelo ElguetaMecanica de Suelos Rev. 1by Marcelo ElguetaCotización Grua de Levanteby Marcelo ElguetaMathcad - Viga Debil Columna Fuerteby Marcelo ElguetaCalculo Energiaby Marcelo ElguetamemoriaCalculoHilti_ensayosby Marcelo Elgueta Anclaje Ensayoby Marcelo ElguetaDiseño Sismorresistente de Construcciones de Acero-4ta Edby Marcelo Elguetaejemplo armado fundacionby Marcelo ElguetaFormulas ACI 318-Sby Marcelo ElguetaESR-3187 by Marcelo ElguetaMathcad - Viga Debil Columna Fuerteby Marcelo ElguetaExplicación Sondajes Geotecnicosby Marcelo ElguetaAnalisis Incremento de Cargas CAU CAUby Marcelo ElguetaAice 2013 Jls Ingenieria Claro y Crucesby Marcelo Elguetad10_DIAby Marcelo ElguetaDiseño no fisurado- Ejemploby Marcelo Elguetacursogeotecniaby Marcelo Elgueta20120316 Utilizacion Tecnicas Sondeos Geotecnicosby Marcelo ElguetaEstado Decretoby Marcelo ElguetaARA DM Conexionesby Marcelo ElguetaMore from Marcelo ElguetaSkip carouselArea Fierros 060706Cubicacion Casa Silva Godoy (Para Entrega) (2)Mediciones Malla de Tierra MANUAL_PROJECT_PROFESSIONAL_2007_UNIVERSIDADES.pdfPlanilla Vigas CompuestasRemiformulas ACI.pdfbases licitacionMecanica de Suelos Rev. 1Cotización Grua de LevanteMathcad - Viga Debil Columna FuerteCalculo EnergiamemoriaCalculoHilti_ensayos Anclaje EnsayoDiseño Sismorresistente de Construcciones de Acero-4ta Edejemplo armado fundacionFormulas ACI 318-SESR-3187 Mathcad - Viga Debil Columna FuerteExplicación Sondajes GeotecnicosAnalisis Incremento de Cargas CAU CAUAice 2013 Jls Ingenieria Claro y Crucesd10_DIADiseño no fisurado- Ejemplocursogeotecnia20120316 Utilizacion Tecnicas Sondeos GeotecnicosEstado DecretoARA DM ConexionesCalderon j959 Trenes Tipo Model.