Source: http://docplayer.fi/3298986-Liikenneviraston-suunnitelmia-helsingin-ratapihan-toiminnallisuuden-parantaminen.html
Timestamp: 2017-04-26 00:20:00+00:00
Document Index: 22638799

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

liikenneviraston suunnitelmia Helsingin ratapihan toiminnallisuuden parantaminen - PDF
liikenneviraston suunnitelmia Helsingin ratapihan toiminnallisuuden parantaminen
Download "liikenneviraston suunnitelmia Helsingin ratapihan toiminnallisuuden parantaminen"
Kalevi Majanlahti
1 liikenneviraston suunnitelmia Helsingin ratapihan toiminnallisuuden parantaminen2 3 Helsingin ratapihan toiminnallisuuden parantaminen Liikenneviraston suunnitelmia 1/2014 Liikennevirasto Helsinki 20144 Kannen kuva: Tietoa Finland ISSN-L ISSN ISBN Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L ISSN ISBN Kopijyvä Oy Kuopio 2014 Julkaisua myy/saatavana Liikennevirasto PL HELSINKI Puhelin5 3 Helsingin ratapihan toiminnallisuuden parantaminen. Liikennevirasto, suunnitteluosasto. Helsinki Liikenneviraston suunnitelmia 1/ sivua. ISSN-L , ISSN , ISBN Avainsanat: rautatiet, ratapihat Tiivistelmä Helsingin ratapihan toiminnallisuuden parantaminen (HELRA-lähtökohdat) -projektissa on suunniteltu ja analysoitu Suomen vilkkainta henkilöliikenteen ratapihaa hyödyntäen liikennesimulointia ja visualisointia kokonaan uudella tavalla. HELRAprojektin päätavoitteina on ollut lisätä kapasiteettia ja liikenteen häiriösietoisuutta Helsingin ratapihalla ja sen välittömässä läheisyydessä. Tavoitteet ovat lähiliikenteen osalta kaukoliikennettä kriittisempiä, sillä kaukoliikenteen kehittämistarpeet sijaitsevat ensisijaisti tässä työssä tarkastellun alueen ulkopuolella. Ratapihan toimintaa ja tarpeita on tarkasteltu kokonaisuutena ottaen huomioon mm. ratainfrastruktuuri, sähkörata, turvalaitejärjestelmä ja asetinlaite sekä nykyiset ohjeet. Eri kehitysvaihtoehtojen luomisen sekä analysoimisen, vaiheittaisen suunnittelun tarkentamisen, eri suunnitteluosa-alueiden tiiviin yhteistyön sekä laajan sidosryhmätyön avulla on etsitty optimaalista kehitysvaihtoehtoa Helsingin ratapihalle. Työssä on laadittu useita eri raiteistovaihtoehtoja, joista potentiaalisimmat on suunniteltu ja analysoitu tarkemmin. Liikenteellisten vaikutusten arviointi perustuu merkittäviltä osin liikenteen simulointi- ja visualisointitarkasteluihin. Simulointitarkasteluiden aikana on analysoitu kuutta täysin erilaista, vaihtoehtoista Helsingin ratapihan raiteistomallia. Tarkasteluiden perustella Pasilan liikennepaikka määrittää tarkastelualueella maksimikapasiteetin varsinkin lähiliikenteelle. Vaihtoehtojen arvioinnissa on huomioitu jokaisesta vaihtoehdosta kustannusarvio, liikenteellinen saavutettavuus ja ratakapasiteetti, häiriösietoisuus, vaikutukset ihmisiin ja ympäristöön, vaikutukset julkiseen talouteen, rakentamisen aikaiset vaikutukset ja muut vaikutukset (mm. raiteistomuutosten ja turvalaitemuutosten välilliset vaikutukset kapasiteettiin ja häiriösietoisuuteen). Työn aikana luotu vaihtoehto VE4+ on simulointien ja muun tehdyn arviointityön perusteella nyt tarkastelluista vaihtoehdoista paras. Raiteistoltaan vaihtoehto VE4+ pohjautuu pitkälti nykyiseen raiteistoon ja siinä olevat yksittäiset kehityskohteet voidaan toteuttaa erillisinä investointeina. Vaihtoehdon toteuttaminen ei aiheuta merkittäviä työnaikaisia liikennehaittoja. Turvalaitteiden kannalta huomioitavaa on se, että muutokset voidaan toteuttaa nykyisen asetinlaitteen laajennuksena ja uuden asetinlaitteen hankinta on mahdollista tehdä myöhemmin tai yhteensovittaa muiden alueella toteutettavien investointien kanssa.6 4 Esipuhe Helsingin ratapihan toiminnallisuuden parantaminen (HELRA lähtökohdat) hanke on toteutettu Liikenneviraston tilaamana ja ohjaamana vuosien 2012 ja 2013 aikana. Hankkeen tavoitteena on ollut toiminnallisuuden, liikenteen ja toteutettavuuden kannalta optimaalisen raiteistomallin löytäminen Helsingin ratapihalle. Merkittävänä osana hanketta ja sen tavoitteita on ollut Helsingin ratapihan turvalaitteiden uusimisen lähtökohtien selvitys. Työtä ohjanneeseen projektinhallintaryhmään ovat osallistuneet Heidi Mäenpää (pj) Veli-Matti Kantamaa Timo Kovanen Tapio Raaska Antti Lepistö Jukka Niemelä Joni Mäkelä (sihteeri) Liikennevirasto Liikennevirasto Liikennevirasto Liikennevirasto E-West E-West E-West Hanke on toteutettu kahden erillisen osatehtävän tiiviissä yhteistyössä. Osatehtävään 1 on sisältynyt Helsingin ratapihan kehitysvaihtoehtojen liikennesimulointi ja raiteisto- sekä työvaihesuunnittelu. Osatehtävän 1 ovat toteuttaneet Proxion Plan Oy ja Ramboll Finland Oy. Proxion Plan Oy:ssä työstä ovat vastanneet Tuomas Lonka ja Julius Vuoriluoto. Ramboll Finland Oy:ssä työstä ovat vastanneet Jukka-Pekka Pitkänen, Hannele Vartia ja Markus Helelä. Osatehtävään 2 on sisältynyt Helsingin rautatieliikennepaikan turvalaitteiden ja sähköradan uusimiseen liittyvien lähtökohtien selvitys. Osatehtävän 2 on toteuttanut VR Track Oy ja työstä ovat vastanneet Johan Sjöblom, Jarno Leivo ja Jyrki Saarro. Aktiivinen yhteistyö myös muiden eri sidosryhmien kanssa on ollut työn luonteen ja suunnittelualueen haasteellisuuden takia erityisen tärkeässä roolissa. Työn aikana on järjestetty useita työpajoja ja sidosryhmien mielipiteillä sekä kommenteilla on ollut merkittävä vaikutus työn etenemiseen. Helsingissä tammikuussa 2014 Liikennevirasto Suunnitteluosasto7 5 Sisällysluettelo 1 HANKKEEN KUVAUS Tausta Tavoite Hanke Vuorovaikutus Muut suunnitelmat ja selvitykset LIIKENTEELLISET LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Liikennemalli Liikennetarkastelun vaiheet ja niiden tavoitteet SUUNNITTELUVAIHTOEHDOT Yleistä Jaetun raiteiston malli VE Vaihtoehtoinen konfliktipiste VE Siltavaihtoehto VE Yhdistelmämalli VE SIMULOINTIEN TULOKSET Normaalin liikennetilanteen tulokset Häiriötilanteiden simuloinnit Kolmen minuutin vuorovälin erityistarkastelu Erityistarkastelut nopeusrajoitusten vaikutuksista VAIHTOEHTOJEN ARVIOINTI Kustannukset Vaihtoehtojen vertailu Vertailun yhteenveto JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKO Jatkosuunnitteluun suositeltava vaihtoehto Liikenne ja kapasiteetti Jatkosuunnittelussa huomioitavat seikat... 298 6 1 Hankkeen kuvaus 1.1 Tausta Helsingin ratapihan liikenne on kasvanut merkittävästi viimeisen kymmenen vuoden aikana. Ratapihan nykyinen raiteisto ja toimintamalli eivät enää palvele parhaalla mahdollisella tavalla kasvaneen ja muuttuneen liikenteen tarpeita. Kasvanut liikennemäärä aiheuttaa haasteita sekä kapasiteetin riittävyyteen että häiriötilanteista palautumiskykyyn. Häiriötilanteet ovat viime vuosina olleet Helsingin alueella yleisiä ja niistä on aiheutunut merkittäviä liikennehaittoja koko rautatiejärjestelmän toimintaan. 1.2 Tavoite HELRA-hankkeen päätavoitteina on ollut kapasiteetin ja liikenteen häiriösietoisuuden lisääminen Helsingin ratapihalla ja sen välittömässä läheisyydessä. Tavoitteet ovat lähiliikenteen osalta kaukoliikennettä kriittisempiä, sillä kaukoliikenteen kehittämistarpeet sijaitsevat ensisijaisti tässä työssä tarkastellun alueen ulkopuolella. Hankkeen tämän työvaiheen yleisenä tavoitteena on ollut Helsingin ratapihan toiminnallisuuden kehittämismahdollisuuksien selvittäminen. Ratapihan toimintaa ja tarpeita on tarkasteltu kokonaisuutena ottaen huomioon mm. ratainfra, sähkörata, turvalaitejärjestelmä ja asetinlaite sekä nykyiset ohjeet. Eri kehitysvaihtoehtojen luomisen sekä analysoimisen, vaiheittaisen suunnittelun tarkentamisen ja eri suunnitteluosaalueiden tiiviin yhteistyön avulla on etsitty optimaalista kehitysvaihtoehtoa Helsingin ratapihalle. 1.3 Hanke Hankkeessa ratapihan toiminnallisuutta on lähdetty miettimään täysin puhtaalta pöydältä liikenne etusijalla. Työssä on laadittu useita eri raiteistovaihtoehtoja, joista potentiaalisimmat on suunniteltu ja analysoitu tarkemmin. Liikenteellisten vaikutusten arviointi perustuu merkittäviltä osin liikenteen simulointi- ja visualisointitarkasteluihin. Rautatieliikenteen liikennetarkasteluissa on tärkeää huomioida, että tulokset riippuvat aina sekä infrastruktuurista, käytettävästä aikataulurakenteesta että liikennöitävästä kalustosta. Jotta kaikkien eri vaihtoehtojen liikennetarkastelut olisivat yhteismitallisia, on työssä jouduttu kehittämään myös uusia työmenetelmiä ja arvioimaan aiemmin käytettyjen tunnuslukujen soveltuvuutta tämänkaltaiseen projektiin. HELRA:n liikennetarkastelu on todennäköisesti suurin Suomessa tehty ratapihoja koskeva simulointi- / visualisointityö. Ratapihan laajuuden lisäksi työn haastavuutta on lisännyt työssä tarkemmin arvioitujen vaihtoehtoisten raiteistomallien lukumäärä. Liikennetarkasteluiden aikana on analysoitu kuutta täysin erilaista, vaihtoehtoista Helsingin ratapihan raiteistomallia.9 7 1.4 Vuorovaikutus Yhteistyö sidosryhmien kanssa on ollut työn luonteen ja suunnittelualueen haasteellisuuden takia erityisen tärkeässä roolissa. Työn aikana on pidetty kolme suunnittelutyöpajaa, kolme riskienhallintatyöpajaa ja erillinen tulosten esittelytilaisuus. Eri suunnitteluvaiheiden tulokset on esitelty työpajoissa sidosryhmien edustajille. Sidosryhmien mielipiteillä ja kommenteilla on ollut merkittävä vaikutus työn suuntautumisessa ja vaihtoehtojen kehittämisessä. Työpajoihin on osallistunut projektinhallinta- ja suunnitteluryhmän jäsenten lisäksi mm. operaattorien, kunnossapitäjän, Finrail Oy:n, Liikenteen turvallisuusviraston, Helsingin kaupungin sekä Liikenneviraston edustajia. Aktiivista sidosryhmätyötä on tehty myös työpajojen välillä. Haastatteluja ja keskusteluja mm. uusien kehitysideoiden toteutusmahdollisuuksista sekä simulointitarkasteluissa käytettävän liikennemallin lähtökohdista on käyty useaan otteeseen eri sidosryhmien edustajien kanssa. Sidosryhmien haastatteluiden sekä työn aikana pidettävien työpajojen päätavoitteena on ollut saada mukaan kaikki toiminnallisuuteen liittyvät toiveet ja varmistaa työn aikana, että kehitellyt vaihtoehdot vastaavat parhaalla mahdollisella tavalla kaikkien sidosryhmien toiveisiin. 1.5 Muut suunnitelmat ja selvitykset Suunnittelussa on huomioitu seuraavat aiemmin tehdyt suunnitelmat ja selvitykset: Pasilan läntisen lisäraiteen yleissuunnitelma 2011 Keski-Pasilan ratapiha-alueen muutostyöt Helsingin ratapihan toiminnallinen tarkastelu 2011 Pisararadan yleissuunnitelma 2012 (vain varauksena raiteiston ja turvalaitteiden suunnittelussa) Simulointeihin ja visualisointeihin liittyen työn alussa on kerätty yhteen saatavilla oleva simulointimateriaali, jota on voitu hyödyntää myös tässä työssä. Keskeisimmät lähtötiedot työn simulointeihin (sisältäen vanhat simulointimallit ja simulointimallien lähtötietotiedostot) ovat olleet: Helsingin ratapihan aiemmat simulointitarkastelut Pääradan aiemmat simulointitarkastelut Pisaran simulointitarkastelut Suomessa käytössä olevan junakaluston lähtötietotiedostot Suunnittelun aikana Helsingin ratapihaa ja ratapihan tunnistettuja ongelmakohtia verrattiin mm. Pariisin Gare du Nordin, Amsterdamin ja Zurichin päärautatieasemien infrastruktuuri- ja liikenteen ohjaus ratkaisuihin.10 8 2 Liikenteelliset lähtökohdat ja tavoitteet 2.1 Liikennemalli Tarkasteltavan liikennemallin pohjana on ollut nykyinen aikataulurakenne, johon sidosryhmien haastatteluissa esille tulleita mahdollisia lähitulevaisuuden uusia junavuoroja on pyritty lisäämään ja yhteensovittamaan nykyisen rakenteen kanssa. Nykyisille junille tehtiin vain vähäisiä muutoksia, jotta nykyinen kaukoliikenteen vakioaikataulurakenne olisi edelleen toteutettavissa lisäyksistä huolimatta. Taulukossa 1 on esitetty simulointitarkasteluissa käytetty, lähitulevaisuuden liikennemallin junatarjonta klo Taulukko 1. Iltapäivän huipputunnin (14 19) junatarjonta. Etelään Pohjoiseen LÄHIJUNAT (junaa/h) (junaa/h) Y 1 1 S/U/E 4 4 A 6 6 M 6 6 K/N 6 6 I 6 6 H/R 3 3 Z 2 2 EIL 0 2 Pääradan kaukojunat (junaa/h) (junaa/h) HKI-TPE 2 2 Oikorata Karjalaan 1 1 Oikorata Savoon 1 1 Allegro 1 1 Rantaradan kaukojunat (junaa/h) (junaa/h) HKI-TKU 1 2 KAIKKI YHTEENSÄ 40 4311 9 2.2 Liikennetarkastelun vaiheet ja niiden tavoitteet Liikennetarkastelut on suoritettu useassa vaiheessa (kuva 1). Työn luonnosvaiheessa analyysit ovat perustuneet analyyttisiin laskentamenetelmiin (erityisesti UIC 406 kapasiteetin käyttöasteen laskenta) sekä alustavien raiteistokaavioiden vertailuun. Vertailussa on erityisesti kiinnitetty huomiota eri sidosryhmien haastatteluissa esille tulleiden toiveiden toteutumiseen eri vaihtoehtojen välillä. Seuraavassa vaiheessa tarkemmin suunnitellut raiteistokaaviot on rakennettu ja liikennemallit syötetty OpenTrack-simulointiohjelmistoon, jonka avulla vaihtoehdoista tehtiin tarkemmat liikenteelliset analyysit. Simulointeja on tehty aluksi perustilanteesta ilman häiriöitä ja myöhemmin eri viive- ja häiriötilanteista. Rinnan simulointien kanssa on tehty myös visualisointeja VISU-ohjelmistolla, jonka avulla on myös varmistettu, että OpenTrack-simulointiohjelma mallintaa oikein mm. raideosuuksien ja sivusuojien varautumisen. Aina, kun virhe tai epälooginen toiminta on havaittu VISU-ohjelmistossa, havaitut virheet on korjattu OpenTrack-ohjelmistoon, ja simuloinnit on tältä osin ajettu uudelleen. Lopuksi OpenTrack-ohjelmistolla saatujen simulointitulosten perusteella liikenteen toimivuuden päätunnusluvut (mm. kapasiteetin käyttöaste ja laskennallinen ratakapasiteetti) on laskettu uudelleen analyyttisin menetelmien. 5. Analyyttisten tulosten uudelleen laskenta 4. Kalibrointi 1. Luonnosvaihe / analyyttiset laskennat 2. Simulointi (OpenTrack) 3. Visualisointi (VISU) Menetelmät/ tunnusluvut: - Aikataulusuunnittelu - Raiteistonkäytön suunnittelu - Kriittisten pisteiden analysointi - Kapasiteetin käyttöaste - Laskennallinen kapasiteetti Menetelmät/ tunnusluvut: - Laituriraide-, vaihdekuja- ja linjaraide varaukset - Ajoajat ja niiden hajonta - Nopeus-matka -diagrammit - Viiveanalyysit Menetelmät/ tunnusluvut: - Turvalaitteiden tarkempi analyysi - Sivusuojien ja raideosuuksien varautuminen ja vapautuminen - Visualisointi Kuva 1. Liikennetarkasteluiden työvaiheet.12 10 Liikenteen simulointeja ja visualisointeja on tehty työn aikana viidessä eri vaiheessa: Simulointikierros 1 Normaali liikennetilanne Ensimmäisessä vaiheessa tavoitteena on ollut varmistaa kunkin tarkastellun raiteistovaihtoehdon toimivuus tilanteessa, jossa junat kulkevat aikataulussa ilman häiriöitä. Tämän vaiheen tulosten analysoinnissa on keskitetty ajoaikoihin, nopeuksiin, linjaja laituriraidevarauksiin sekä erityisesti junien aikataulussa pysymiseen (vertailu suunniteltujen ja toteutuneiden aikataulujen välillä). Simulointikierros 2 Häiriösimuloinnit Normaalitilanteen simulointien jälkeen jatkoon valittujen raiteistovaihtoehtojen häiriösietoisuutta on analysoitu ennalta määritettyjen viivejakaumien ja infrastruktuurin ongelmien perusteella. Häiriösimulointien analysoinnissa on erityisesti kiinnitetty huomiota viivästyneiden junien lukumääriin sekä näiden viivesummin. Simulointikierros 3 Konfliktiraiteiden erityistarkastelut Tarkasteltavista vaihtoehdoista raiteistovaihtoehdot VE2, VE3 ja VE4 sisältävät ns. konfliktiraiteen, jonka ainakin ennen simulointeja oletettiin tuovan lisää kapasiteettia ja häiriösietoisuutta aikatauluihin. Näissä erityistarkastelussa on tutkittu konfliktiraiteen hyödyntämismahdollisuuksia tarkemmin. Tämän kierroksen tulokset eivät ole täysin yhteismitallisia aiempien simulointien kanssa, koska raiteistonkäyttöä ja aikataulurakennetta on säädetty. Tämän vuoksi kierroksen tuloksia onkin verrattava ainoastaan saman vaihtoehdon (VE2, VE3 ja VE4) tuloksiin. Tulostaulukoissa merkinnällä VE2+ tarkoitetaan vaihtoehdosta VE2 tehtyjä erityistarkasteluja. Simulointikierros 4 Nopeusrajoituksen erityistarkastelut Työn loppuvaiheissa nousi kysymys siitä, mikä on nopeusrajoituksen laskun vaikutus, jos suurin sallittu nopeus lasketaan Helsingin ja Pasilan välillä 80 km/h:sta 60 km/h:iin. Tarkastelu tehtiin ainoastaan vaihtoehdoille VE4 ja VE4+, koska nopeusrajoituksen laskua suositeltiin VE4+ vaihtoehtoon lyhyen opastinvälin ja toisaalta riittävän turvallisuustason saavuttamiseksi. Simulointikierros 5 Vaihtoehtojen vertailussa esille nousseet erityiskysymykset Kun vaihtoehtojen vertailun alustavia tuloksia esiteltiin eri sidosryhmille, esille nousi useampia tarkentavia erityiskysymyksiä, joita simuloinnin avulla on tutkittu tämän raportin ensimmäisen version julkaisun jälkeen. Näitä erityiskysymyksiä ovat olleet mm. Pisararadan vaikutus tuloksiin, mahdollisuus liikennöidä 3 minuutin junaväleillä sekä Pasilan lisäraiteen vaikutus tuloksiin.13 11 3 Suunnitteluvaihtoehdot 3.1 Yleistä Simulointitarkasteluissa tulosten vertailuvaihtoehtona on käytetty vaihtoehtoa VE0+, joka vastaa nykytilannetta täydennettynä: Pasilan läntisellä lisäraiteella laitureineen, Ilmalan liitynnän uudella vaihdeyhteydellä, joka mahdollistaa vasemmanpuoleisen liikenteen huoltoraiteilla (kuva 2, kohta B) ja täydellisellä raiteenvaihtopaikalla Keravan suunnan raiteille Pasilan aseman pohjoispuolella noin km (kuva 2, kohta A). Kuvassa 2 on esitettynä vertailuvaihtoehtoon VE0+ tämän työn aikana suunnitellut uudet muutokset sekä Pasilan lisäraiteen tuomat muutokset. Kuva 2. Vertailuvaihtoehdon VE0+ kaavio 3.2 Jaetun raiteiston malli VE1 Jaetun raiteiston malli (vaihtoehto VE1) on suunniteltu aiemmassa Helsingin rata pihan toiminnallisessa tarkastelussa Malli on liitetty osaksi tämän työn lähtö tietoja, sillä sen vaikutukset liikenteen kapasiteettiin ja raiteiston häiriöherkkyyteen on haluttu selvittää liikennesimulointien avulla. Työn lähtötietoina saatua kaaviota on muokattu työssä toteutettujen tarkennettujen geometria- ja turvalaitesuunnitelmien mukaisesti. Huomioitavaa on myös liikennesuuntien muuttumisen vaikutukset mallin toimintaan. Alkuperäisessä suunnitelmassa liikenne kaupunkiliikenteen raiteilla on ollut oikeanpuoleista ja tässä työssä tehdyissä tarkasteluissa vasemmanpuolista. Kuvassa 3 on esitettynä vaihtoehdon VE1 muokattu raiteistokaavio.14 12 Kuva 3. Vaihtoehdon VE1 muokattu raiteistokaavio. 3.3 Vaihtoehtoinen konfliktipiste VE2 Työn aikana kehitetyssä konfliktipisteen valintavaihtoehdossa VE2 ratapihan suurimmille oletetuille ratakapasiteettia rajoittaville kohdille (Helsingin laiturien jälkeen risteävät kulkutiet) on luotu vaihtoehtoiset kohtauspisteet Linnunlauluun noin sijainnille km Helsinkiin saapuva liikenne on mallissa mahdollista jakaa jokaiselta tulosuunnan raiteelta kahdelle vaihtoehtoiselle ja lähtevän liikenteen raiteen eri puolilla sijaitsevalle raiteelle. Näin kulkuteiden risteämiskohta voidaan valita kahden risteämiskohdan välillä liikennetilanteen mukaan mahdollisimman optimaalisesti ja minimoida konfliktit saapuvan ja lähtevän liikenteen välillä. Helsingin laiturien päässä olevien vaihdekujien varausajat ovat pitkiä, johtuen alhaisesta nopeudesta ja vaihdekujien pituudesta. Uudessa konfliktipisteessä risteävän vaihdekujan varausaikaa saadaan lyhennettyä yksinkertaisemmilla vaihdeyhteyksiä ja suuremmalla nopeudella. Kuvassa 4 on esitettynä vaihtoehdon VE2 raiteistokaavio. Kuva 4. Vaihtoehdon VE2 raiteistokaavio.15 Siltavaihtoehto VE3 Siltavaihtoehdon VE3 lähtökohtana on risteävistä kulkuteistä johtuvien ongelmien ratkaiseminen. Helsingin lähtevien ja saapuvien junien ristikkäin ajosta johtuvat ongelmat on tässä vaihtoehdossa ratkaistu siirtämällä liikenne Linnunlaulun ja Pasilan välillä siltaratkaisujen avulla eri tasoille. Kuten vaihtoehtoisen konfliktipisteen vaihtoehdossa VE2, Helsinkiin saapuva liikenne on mahdollista myös vaihtoehdossa VE3 jakaa jokaiselta tulosuunnan raiteelta kahdelle vaihtoehtoiselle ja lähtevän liikenteen raiteen eri puolilla sijaitsevalle raiteelle. Valinta tehdään vaihtoehdossa VE3 uuden siltatason kohdalla ja tämän takia eri tasossa lähtevän liikenteen kanssa. Lopputuloksena lähtevän ja saapuvan liikenteen risteämistilanne ei ole niin aikatauluriippuvainen kuin muissa esitetyissä vaihtoehdoissa. Tämä myös nostaa merkittävästi linjakapasiteettia Helsingin ja Pasilan välillä. Kuvassa 5 on esitettynä vaihtoehdon VE3 raiteistokaavio ylätason vaihdeyhteyksiä korostaen. Kuvassa 6 on esitettynä vaihtoehdon VE3 raiteistokaavio alatason vaihdeyhteyksiä korostaen. Kuva 5. Vaihtoehdon VE3 raiteistokaavio (ylätaso).16 14 Kuva 6. Vaihtoehdon VE3 raiteistokaavio (alataso). 3.5 Yhdistelmämalli VE4 Yhdistelmämalli VE4 on työn viimeiseen ja suunnittelutasoltaan tarkimpaan vaiheeseen valittu kehitysvaihtoehto. Vaihtoehdossa on yhteen raiteistomalliin koottuna muiden työn aikana kehitettyjen mallien parhaita yksittäisiä ideoita ja se yhdistää sekä jo aloitustyöpajassa esiin nousseita kehitysehdotuksia että myöhemmistä simulointitarkasteluista ja työpajoista saatuja tuloksia. Perusideana on kehittää nykyistä ratapihaa pienillä muutoksilla liittyen raiteistoon, turvalaitteisiin ja liikennöintimalliin. Vaihtoehdon toteutus on mahdollista nykyisen releasetinlaitteen laajennuksella, joten varsinainen Helsingin asetinlaiteuudistus voidaan siirtää myöhemmäksi ja tarvittaessa yhteen sovittaa paremmin Pisararadan toteutuksen ja aikataulujen kanssa. Merkittävänä etuna vaihtoehdossa on myös se, että yksittäisiä kehityskohteita voidaan toteuttaa erillisesti. Muissa tutkituissa vaihtoehdoissa tämä ei olisi ollut mahdollista. Yhdistelmämallista VE4 on simuloinneissa tarkasteltu kolmea eri vaihtoehtoista versiota. Raiteistoltaan mallit VE4, VE4+ (80 km/h) ja VE4+ (60 km/h) ovat identtiset, mutta toiminnan kannalta merkittävän eron tekee VE4+ malleissa käyttöön otettu minimissään 400 m esiopastinetäisyys kaupunkiliikenteen raiteilla. Tämä mahdollistaa kaksi uutta opastinporrasta Helsingin ja Pasilan välille molempiin liikennesuuntiin. Vaihtoehdosta VE4+ on tehty simulointitarkasteluja kahdella eri nopeusvaihtoehdolla (Sn 80 km/h ja Sn 60 km/h). Kuvassa 7 on esitettynä vaihtoehdon VE4 raiteistokaavio. Kuvassa 8 on esitettynä vaihtoehdon VE4 muutokset Pasilan lisäraiteella täydennettyyn nykytilanteeseen.17 15 Kuva 7. Vaihtoehdon VE4 raiteistokaavio. Kuva 8. Vaihtoehdon VE4 muutokset Pasilan lisäraiteella täydennettyyn nykytilanteeseen. Vaihtoehdossa VE4 Helsingin laiturialueen pohjoispuolen vaihdejärjestelyt säilyvät ennallaan. Vaihtoehdon VE4 merkittävimpiä muutoksia nykyiseen raiteistoon ja toimintaan ovat: 1. Pasilan pohjoispuolinen raiteenvaihtopaikka (kuva 8 kohta J) 2. Uusi huoltoraideyhteys Ilmalan liityntäraiteille. Yhteys mahdollistaa huolto raiteiden käytön myös vasemmanpuoleisesti. (kuva 8 kohta I) 3. Keravan ja Espoon kaupunkiratojen uudet raiteenvaihtopaikat noin km (kuva 8 kohdat F ja C) 4. Raiteen 225 käytön tehostaminen. Tarvittaessa voidaan jakaa saapuva pääradan kaukoliikenne raiteille 224 ja 225 (kuva 8 kohta B) 5. Raiteen 221 käytön tehostaminen. Tarvittaessa voidaan jakaa saapuva pääradan kaupunkiliikenne raiteille 220 ja 221 (kuva 8 kohta A) 6. Huoltoraiteiden paremmat hyödyntämismahdollisuudet uusien ja liikennesuunnat huomioivin vaihdeyhteyksien avulla (kuva 8 kohdat D, G ja H) 7. Uusi vaihdekuja häiriötilanteiden ja huoltoliikkeiden varalle huoltoraiteilta Keravan suunnan kaupunkiraiteille (kuva 8 kohta E)18 16 Yllä olevassa listauksessa vaihtoehdon VE4 yksittäiset kehitysvaihtoehdot on järjes- ny- tetty työn aikana tehtyjen arviointien mukaiseen tärkeysjärjestykseen. Vaihtoehdossa VE4+ kaukoliikenneraiteiden opastinportaiden lukumäärä säilyy kyisellään, mutta lähiliikenteen raiteille on suunniteltu kaksi uutta opastinporrasta (kuva 9). Kuva 9. Uudet opastinportaat vaihtoehdossa VE4+.19 17 4 Simulointien tulokset 4.1 Normaalin liikennetilanteen tulokset Normaalin liikennetilanteen simulointien perusteella kaikki vaihtoehdot vaikuttivat lupaavilta vaihtoehtoa VE1 lukuun ottamatta. Tulosten perusteella muita vaihtoehtoja ei voitu rajata pois jatkotarkasteluista. Vaihtoehdossa VE1 kapasiteetti loppui, minkä vuoksi kaikki tulokset simuloinneista ovat selvästi huonompia kuin muissa vaihtoehdoissa. Tarkasteluvaihtoehdoille on laskettu teoreettiset maksimikapasiteetit tarkastelualueen eri osuuksille simuloinneissa saatujen varausasteiden perusteella. Varausasteet on edelleen muunnettu maksimijunamääriksi, joka voi kulkea tunnin aikana kyseisen kohdan läpi. Laskennassa kapasiteetin käyttöasteen suurimpana sallittuna arvona on käytetty 80 %:n käyttöastetta, jonka ylittyessä liikenteen kyky palautua häiriöistä on rajoittunut. Kuvissa 10 ja 11 on esitetty kapasiteettilaskennan tulokset vertailuvaihtoehdosta VE0+ ja yhdistelmävaihtoehdosta VE 4+ (60 km/h), joka sai laskennassa suurimmat välityskykyarvot. Kuvia tarkasteltaessa on tärkeää muistaa, että kapasiteetti on aina suhteellinen käsite, joka riippuu infrastruktuurista, turvalaitteista, junakalustosta ja aikataulurakenteesta. Käytännössä ratapihan kapasiteettiin ja KUVA toiminnallisuuteen 10 vaikuttavat myös monet inhimilliset tekijät. 184 junaa/h 188 junaa/h 178 junaa/h 144 junaa/h Kuva 10. VE0+:n laskennalliset maksimikapasiteetit tarkastelualueen eri kohdissa.20 18 KUVA junaa/h 187 junaa/h 182 junaa/h 152 junaa/h Kuva 11. VE4+ (60 km/h):n laskennalliset maksimikapasiteetit tarkastelualueen eri kohdissa. Suurin kapasiteetti saadaan vaihtoehdossa 4+ (60km/h) alemman nopeusrajoituksen ansioista, jonka vuoksi junat pystyvät liikennöimään tehokkaammin Pasilassa. Vaihtoehdoissa VE0+, VE4 ja VE4+ (80km/h) vastaava luku on 8 junaa tunnissa vähemmän kuin vaihtoehdossa VE4+ (60 km/h). Tämä ero tuloksissa merkitsee sitä, että alennetun nopeusrajoituksen vaihtoehdolla VE4+ (60 km/h) voidaan liikennöidä vuorokausitasolla 160 junaa enemmän kuin vaihtoehdoissa VE0+, VE4 ja VE4+ (80 km/h). Myös vaihtoehtoon VE2 nähden tuloksissa on 5 junan eron, mikä tarkoittaa, että alennetun nopeusrajoituksen vaihtoehdolla VE4+(60 km/h) on 100 junaa suurempi vuorokausikapasiteetti. Vaihtoehto VE1:n kapasiteetti ei riittänyt tarkastellulle liikennemäärälle, ja sen analysointia ei voitu jatkaa. Vaihtoehdon VE1 suurin puute oli kriittisten vaihdekujien puuttuminen Helsingin laituritaiteiden edustalta, mikä aiheutti paljon konflikteja saapuvien ja lähtevien junien välillä. Normaalin liikennetilanteen simuloinneissa kaikki muut vaihtoehdot vaikuttivat potentiaaliselta, ja ne valittiin jatkotarkasteluun. Taulukossa 2 on esitetty yhteenveto normaaliliikennetilanteen simulointien tuloksista ja päähavainnoista.21 19 Taulukko 2. Yhteenveto normaalin liikennetilanteen simuloinneista. VE0+ VE1 VE2 /VE2+ VE3 VE4 VE4+ (80 km/h ja 60 km/h) Ei muutoksia nykytilanteeseen. Kaikissa vaihtoehdoissa Helsingin laiturikapasiteetti on identtinen. Jatkossa uudet kalustohankinnat, erityisesti ohjausvaunut, voivat tuoda lisäkapasiteettia Helsingin laituriraiteille. Ratakapasiteetti, Helsingin laituriraiteet Kaupunkiraiteiden laitureiden varausasteet ovat todella suuria kaikissa vaihtoehdoissa, kun sekä HKI-LPV että HKI-KE -kaupunkiradoilla on varattu yksi laituriraide varakalustolle. Tämän vuoksi käyttöasteet raiteilla 1,3 ja 4 sekä nousevat kaikissa vaihtoehdoissa yli suositeltavien arvojen. Simuloinnissa varakalustolle varattujen raiteiden (2 ja 16) käyttöä tulee tehostaa. Tulosten perusteella raiteet tulisi ottaa linjaliikenteen käyttöön ainakin ruuhka-aikoina, jolloin varakalustolle tulee määrittää vaihtoehtoinen säilytyspaikka. Ratakapasiteetti, kriittiset vaihdekujat Ratakapasiteetti, linjaosuus Vaihdekujissa on yhtä paljon ratakapasiteettia kuin laituriraiteilla. Vaihdekujien kapasiteetti riittää normaalille liikennetilanteelle. Ei muutoksia nykytilanteeseen. Kapasiteetti vähenee nykytilanteesta, eikä se riitä tarkastelussa käytetylle liikennemäärälle. Vaihdekujissa on yhtä paljon ratakapasiteettia kuin laituriraiteilla. Vaihdekujien kapasiteetti riittää normaalille liikennetilanteelle. Ei muutoksia nykytilanteeseen. Kapasiteetti kasvaa nykytilanteesta merkittävästi. Ei muutoksia nykytilanteeseen. Kapasiteetti kasvaa nykytilanteesta merkittävästi. Ratakapasiteetti, Pasilan laituriraiteet Pasilan lisäraide ja uudet järjestelyt kasvattavat Pasilan kapasiteettia. Pasila kuitenkin tarjoaa kaikissa vaihtoehdoissa vähiten välityskykyä, ja määrittää koko Helsinki-Pasila-välin maksimikapasiteetin. Junien ajoajat (HKI-PSL) Ajoajat vastaavat nykytilannetta. Alemmalla nopeusrajoituksella (Sn 60 km/h) junien ajoajat kasvavat noin 18 sekuntia. Junien ajoajoissa on kuitenkin jo tälläkin hetkellä sekuntia ajoajan pelivaraa, jota vähentämällä junien aikatauluja ei ole välttämätöntä muuttaa ajoajan kasvaessa. Vaihtoehtoiset reitit ja mahdollisuudet konfliktien ratkaisuun Ei merkittäviä muutoksia nykytilanteeseen. Linnunlauluun lisää vaihdekujia, joiden hyödyt jäävät toteutumatta kapasiteettiongelmien takia. Konfliktinsiirtopiste ja konfliktiraide tuovat uusia mahdollisuuksia. Siltakansi ja huoltoraiteiden hyödyntäminen tuovat uusia ratkaisu mahdollisuuksia. Huoltoraiteiden hyödyntäminen ja uudet reitit laiturialueen läheisyydessä tuovat uusia ratkaisumahdollisuuksia. Mahdollisuudet vaihtotyöhön Vaihtotöihin paljon vaihtoehtoisia reittejä. Vaihtotöiden suorittaminen hankaloituu, kun niiden kannalta keskeiset vaihdekujat sijaitsevat kauempana Helsingistä. Konfliktiraiteet vähentävät säilytysmahdollisuuksia hieman. Vähäiset. Ongelmana on reittien rajallisuus. Vaihtotöihin paljon vaihtoehtoisia reittejä. Määrä kasvaa nykyisestä tilanteesta. Kaluston säilytys Ei merkittäviä muutoksia nykytilanteeseen. Ei merkittäviä muutoksia nykytilanteeseen. Konfliktiraiteet vähentävät säilytysmahdollisuuksia. Kaluston säilytys hankaloituu merkittävästi. Ei merkittäviä muutoksia nykytilanteeseen.22 Häiriötilanteiden simuloinnit Häiriötilanteiden simuloinnit tehtiin asiantuntijahaastatteluiden ja alustavan riskiarvioinnin perusteella seuraaville tapauksille: Tapaus 1 (alkuviive) - Helsinkiin saapuvat Pendolinot ja IC-junat ovat mallinnuksen alkaessa myöhässä JUSE-järjestelmästä saadun jakauman mukaisesti. Tapaus 2 (alkuviive) - Ilmalasta saapuvat vaihtotyöliikkeet ovat mallinnuksen alkaessa myöhässä JUSE-järjestelmästä saadun jakauman mukaisesti. Tapaus 3 (alkuviive) - Kaikki mallissa olevat junat ovat mallinnuksen alkaessa myöhässä JUSE-järjestelmästä saadun jakauman mukaisesti. Tapaus 4 (infran häiriö) - Saapuvat rantaradan kaukojunat (ICt ja Pendolinot) käyttävät kaupunkiliikenteen raiteita. Tapaus 5 (infran häiriö) - Lähtevä pääradan lähiliikenne (I-, K-, ja N-junat) käyttävät kaukoliikenteen raiteita välillä Helsinki-Pasila. Tapaus 6 (infran häiriö) - Radan nopeusrajoitus lasketaan 35 km/h kaikilla linjaraiteilla. Häiriötilanteiden simulointitulosten perusteella vaihtoehto VE4+ oli selvästi häiriösietoisin niistä vaihtoehdoista, joissa nopeusrajoitus oli Helsingin ja Pasilan välillä 80 km/h. Lähes kaikissa häiriötilanteiden simulointiajoissa VE4+ (80 km/h) sai pienimmät arvot niin myöhästyneiden junien lukumäärässä kuin kokonaisviivesummassa. Normaalin liikennetilanteen simuloinneissa hyvin pärjännyt vaihtoehto VE3 oli häiriötarkasteluissa heikoin vaihtoehto. Vaihtoehdon ongelmaksi muodostuivat vaihtoehtoisten reittien rajallisuus, minkä vuoksi viivästyneet junat jäivät simuloinnin aikana jälkeen entisestään kasvattaen kokonaisviivesummat simuloinneissa lähes poikkeuksetta vertailun suurimmiksi. Vaihtoehdot VE0+ ja VE2+ pärjäsivät vertailussa vaihtoehdon VE4+ (80 km/h) jälkeen toisiksi parhaiten. Taulukossa 3 on esitetty eri vaihtoehtojen paremmuusjärjestys häiriötilanteiden simuloinneissa. Paremmuusjärjestyksessä on ensisijaisesti huomioitu viivesummat simulointiajojen lopussa ja toissijaisesti viivästyneiden junien lukumäärä simuloinnin aikana.23 21 Taulukko 3. Eri vaihtoehtojen paremmuusjärjestys häiriösimulointitapauksissa viivästyneiden junien lukumäärän ja viivesummavertailun perusteella Häiriötapaus VE0+ Vertailuvaihtoehto VE2 Vaihtoehtoinen konfliktipiste VE2+ Vaihtoehtoinen konfliktipiste muokatulla aikataululla VE3+ Siltamalli VE4 Yhdistelmämalli VE4+ (80km/h) Yhdistelmämalli 1 - Saapuvat kaukojunat myöhässä 2 - Ilmalan vedot myöhässä 3 - Kaikki junat myöhässä 4 - Rantaradan kaukoliikenne lähiliikenteen raiteille 5 - Pääradan lähiliikenne kaukoliikenteen raiteille 6 - Nopeusrajoitus 35 km/h * * *)Ensimmäinen sija on jaettu tapauksessa 5, koska VE4+:n viivesumma on vain 0,5 minuuttia suurempi kuin VE0+:n, ja samalla myöhästyneiden junien lukumäärä on selvästi pienempi VE4+:ssa kuin VE0+:ssa. Vaihtoehto VE4+ alennetulla nopeusrajoituksella (60 km/h) häviää ajoaikavertailuissa muille vaihtoehdoille keskimäärin 18 sekuntia junaa kohden. Tämän vuoksi myös samalla aikataulunrakenteella tehdyt simuloinnit antavat selvästi huonompia tuloksia. Häiriösimulointien tulokset paranisivat merkittävästi, jos junien ajoaikoja olisi mahdollista kasvattaa suunnitellusti 0,5 minuutilla ja edelleen aikataulurakennetta muokata tukemaan pidentyneitä ajoaikoja. Ajoaikojen muuttamisen sijaan vaihtoehtoisesti voidaan myös vähentää junien ajoaikojen pelivaroja Helsinki Pasila-väillä. Nykyisin junilla on noin s ylimääräistä pelivaraa aikatauluissa. Pelivaran vähentäminen lisää liikenteen häiriöherkkyyttä, mutta mahdollistaa toisaalta alemman nopeusrajoituksen käyttöönoton ilman muutosta aikataulurakenteeseen. Vaihtoehdon VE4+ alennetulla nopeusrajoituksella suurin hyöty on kuitenkin muita tarkasteluvaihtoehtoja selvästi suurempi välityskyky Pasilassa. Erot muihin vaihtoehtoihin ovat 5-8 junaa tunnissa, mikä tarkoittaa vuorokausitasolla junaa suurempaa kapasiteettia. Koska Pasila määrittää koko tarkastelualueen kapasiteetin, tulosta voidaan pitää vaihtoehdon VE4+ (60 km/h) kannalta erittäin suurena etuna. Häiriösimulointien aikana on kokeiltu myös kulkuteiden yhdenmukaistamisen ja häiriötilanteissa hyödynnettävien vaihdekujien lukumäärän vähentämisen vaikutuksia tuloksiin. Kun reittejä yhdenmukaistettiin, ja vaihdekujia vähennettiin häiriösimulointien viivesummat kasvavat kaikkien vaihtoehtojen osalta toistakymmentä minuuttia kaikissa tarkastelluissa häiriötilanteessa. Simuloinnin perusteella havaittiin, että Hel-24 22 singin laitureita lähinnä olevien nykyisten vaihdekujien tasainen hyödyntäminen on ratkaisu häiriösietoiseen liikenteeseen. 4.3 Kolmen minuutin vuorovälin erityistarkastelu Normaalin liikennetilanteen simulointien jälkeen päätettiin vielä tutkia, voidaanko eri infravaihtoehdoissa liikennöidä sujuvasti 3 minuutin vuorovälillä. Tätä simulointia varten lähiliikennejunille laadittiin uusi raiteistonkäytön suunnitelma ja aikataulurakenne, jossa kullekin lähijunalinjalle A, M, I ja K asetettiin vuoroväliksi 6 minuuttia. Tällöin sekä pääradan että rantaradan kaupunkiraiteilla liikennöin junia 3 minuutin välein. Kolmen minuutin vuorovälin erityistarkastelu tehtiin vaihtoehdoille VE0+, VE4+ (60 km/h), VE4+ (80 km/h) ja Pisara. Simuloinnit tehtiin ensin ilman pakotettuja alkuviiveitä. Tämän jälkeen kaikille vaihtoehdoille tehtiin vielä häiriötarkastelut syöttämällä manuaalisesti alkuviiveitä junille. Taulukossa 4 on esitetty erityistarkastelun simulointitulokset ilman alkuviiveitä. Taulukko 4. Kolmen minuutin vuorovälin erityistarkastelun tulokset ilman alkuviiveitä. KATEGORIA Myöhässä olevat lähiliikennejunat simuloinnin alussa (junaa) Myöhässä olevat lähiliikennejunat simuloinnin lopussa (junaa) Muutos: myöhästyneiden lähiliikennejunien lukumäärä (junaa) Viivesumma lähiliikennejunat alussa (min) Viive/myöhästynyt juna alussa (min/myöhästynyt lähiliikennejuna) Viivesumma lopussa, lähiliikennejunat (min) Viive/myöhästynyt juna lopussa (min/myöhästynyt lähiliikennejuna) Muutos: Viive/myöhästynyt lähiliikennejuna, junat (min/ myöhästynyt lähiliikennejuna) Muutos viivesummassa, lähiliikennejunat (min) VE0+ VE4+ (60 km/h) VE4+ (80 km/h) PISARA ,30 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 10,72 6,23 5,75 34,57 0,26 0,39 0,38 0,57 0,07 0,39 0,38 0,57 8,42 6,23 5,75 34,57 Taulukosta 4 havaitaan, että kolmen minuutin vuorovälillä vaihtoehdot VE4+ (60 km/h) ja VE4+ (80 km/h) toimivat hyvin ja viiveitä syntyy kolmen tunnin simuloinnin aikana ainoastaan junalle, ja niidenkin keskimääräiset viiveet ovat alle 25 sekuntia / myöhästynyt juna. Vaihtoehdossa VE0+ myöhästyy kaksinkertainen määrä junia, mutta siinäkin junakohtainen viive jää alhaiseksi. Pisara-vaihtoehdossa syntyneet viiveet eivät pääse purkautumaan maanalaisella lenkillä. Junakohtaiset viiveet jäävät kuitenkin alle 35 sekunnin suuruisiksi. Perustilanteen simuloinnin jälkeen tehtyjen häiriösimulointien tulokset on esitetty taulukossa 5.25 23 Taulukko 5. Kolmen minuutin vuorovälin erityistarkastelun tulokset, kun malliin on lisätty satunnaisesti alkuviiveitä. KATEGORIA VE 0+ VE4+ 60 km/h VE4+ 80 km/h PISARA Myöhässä olevat junat lopussa , Viivesumma lopussa, (min) Viive/myöhästynyt juna lopussa, (min/juna) 6,36 6,35 6,67 3,25 Taulukosta 5 nähdään, että kolmen minuutin vuorovälillä liikennöidessä merkittävässä häiriötilanteessa vaihtoehdoissa VE0+, VE4+(60 km/h) ja VE4+(80 km/h) kapasiteetti loppuu ja viiveet kasvavat todella suuriksi, ja lähes jokainen simuloinnin aikana liikennöinyt juna myöhästyy. Tiheällä vuorovälillä liikennöidessä Pisara-vaihtoehto on selvästi häiriösietoisin. Tämä selittyy kaluston kääntöjen puuttumisella Helsingin ratapihalla. Kääntöajat ovat 3 minuutilla liikennöintimallilla todella tiukat, mikä aiheuttaa muissa vaihtoehdoissa helposti viiveiden kertaantumista, kun Helsinkiin saapuu junia myöhässä. Kaikissa vaihtoehdoissa laituriraiteiden kapasiteetit nousevat kaikilla liikennepaikoilla (Helsinki ja Pasila sekä Pisara-radalla Töölö, Hakaniemi ja Keskusta) todella korkeiksi ja yli suositeltavien maksimiarvojen. Tulosten perusteella 3 minuutin vuoroväli on kaikissa tarkastelluissa vaihtoehdoissa mahdollinen, muttei suositeltava kuin lyhyillä ajanjaksoilla käytettäväksi. 4.4 Erityistarkastelut nopeusrajoitusten vaikutuksista Häiriötilanteiden simuloinneissa pärjäsi parhaiten vaihtoehto VE4+ (80 km/h), jossa suurimpana sallittuna nopeutena linjaosuuksilla oli 80 km/h, kuten kaikissa muissakin vertailuvaihtoehdoissa. Vaihtoehdossa käytetty tiheämpi opastinväli saattaa kuitenkin edellyttää nopeusrajoituksen laskemista 60 km:iin/h. Kapasiteettilaskennoissa nopeusrajoituksen lasku lisäsi välityskykyä, mutta erityistarkastelulla haluttiin vielä arvioida, kuinka paljon junien ajoajat kasvavat, jos nopeusrajoitusta alennetaan. Simulointitulosten perusteella junat kulkevat Helsinki Pasila-välin keskimäärin 18 sekuntia hitaammin alemman nopeusrajoituksen vaikutuksesta. Tämä heijastuu suoraan myös vaihtoehdon VE4+ (60 km/h) häiriösimulointien tuloksiin. Esimerkiksi häiriötapaus 3:ssa se saa noin 50 minuuttia suuremman kokonaisviivesumman simuloinnin aikana kuin VE 4+(80 km/h). Vaikka alennetun nopeusrajoituksen simulointiajon tulokset ovat selvästi huonommat kuin alkuperäisen, on ero kuitenkin yllättävän vähäinen. Simulointiaikana mallissa liikennöi noin 350 junaa, joista jokainen saa alemmalla nopeusrajoituksella 18 sekuntia lisäaikaa. Näin ollen alennetun nopeusrajoituksen mallissa on jo lähtökohtaisesti yli 100 minuuttia enemmän viivettä kuin muissa malleissa. Jos junien aikatauluja muutettaisiin siten, että alemmalla nopeusrajoituksella aikatauluihin lisätään n. 30 sekuntia ajoaikaa, tulokset paranisivat merkittävästi. Nykyiset lähijunat on aikataulutettu Helsingin ja Pasilan välillä siten, että Pasilasta junat lähtevät pohjoiseen tai län-26 24 teen 5 minuuttia Helsingin lähdön jälkeen. Kun junien ajoaika on Helsingin ja Pasilan välillä vähän yli 4 minuuttia ja pysähdys noin sekuntia, on junilla pelivaraa nykyisin Helsingin ja Pasilan välillä sekuntia. Toisin sanoen pelivaraa vähentämällä, junien aikataulua ei olisi välttämätöntä muuttaa, vaikka ajoaika kasvaisi 18 sekuntia alennetun nopeusrajoituksen takia.27 25 5 Vaihtoehtojen arviointi 5.1 Kustannukset Kustannusarviot on laadittu kaikille kehitysvaihtoehdoille ja niiden laatimisen lähtökohtana on ollut, että kaikki raiteet, vaihteet ja sähkörata kunnostetaan huolimatta siitä, kohdistuuko niihin varsinaisia raidemuutoksia. Sekä kunnostettaville että uusittaville osuuksille on muodostettu omat nauhakustannukset. Turvalaitteiden uusiminen on oletettu kuuluvaksi jokaiseen vaihtoehtoon. Taulukossa 6 on esitettynä yhteenveto vaihtoehtojen kustannusarvioista. Taulukko 6. Kustannusarvio (MAKU 136, 2005 = 100) VE0+ VE1 VE2 VE3 VE4+ Nimike M M M M M Valmistelevat työt 0,5 4,1 5,9 9,7 2,9 Vanhan päällysrakenteen kunnostus 5,9 3,9 5,1 3,0 5,7 Uusi päällysrakenne 3,5 27,4 16,7 36,9 9,3 Työnaikaiset järjestelyt - 4,3 4,3 5,9 2,8 Laiturityöt - 0,7-0,1 - Katujärjestelyt, silta ja taitorakenteet ,6 - Sähköratamuutokset 14,8 15,1 15,6 18,5 15,2 Turvalaitemuutokset 60,0 63,0 63,0 63,0 63,0 Suunnittelu- ja rakennuttaminen 12,7 17,8 16,6 43,2 14,8 Yhteensä Vaihtoehdosta VE4+ on tehty lisäksi tarkempi laskenta sähkö- ja turvalaitteiden osalta siten, että laskennassa on huomioitu ainoastaan pakolliset sähköratamuutokset sekä turvalaitemuutos ilman asetinlaitteen uudistamista (ns. ensimmäisen vaiheen muutos ennen asetinlaitteen uudistamista). Kustannusarvio ensimmäisen vaiheen sähköratamuutoksille on 7,8 miljoonaa euroa ja turvalaitemuutokselle ilman asetinlaitteen uudistamista 15,5 miljoonaa euroa.. Vaihtoehdon VE4+ ensimmäisen vaiheen kustannusarvio on 56 miljoonaa euroa ja toisen vaiheen eli myöhemmin toteutettavan asetinlaitteen kokonaisuudistuksen kustannusarvio on 83 miljoonaa euroa (MAKU 136, 2005=150). Useammassa vaiheessa rakentamista voitaisiin käytännössä soveltaa vaihtoehdon VE4+ lisäksi vaihtoehtoon VE0+. Vaiheittain rakentamisessa on kuitenkin huomioitava järjestelmien päivittämisen ja uusimisen päällekkäiset kustannukset. Kokonaisuutta tarkasteltaessa vaihtoehdon VE4+ useammassa vaiheessa rakentamisen kustannukset turvalaite- ja asetinlaiteuudistuksesta on muita vaihtoehtoja korkeammat (arviolta M ). Tämä johtuu ensisijaisesti siitä, että ensimmäisessä vaiheessa tehtyjä turvalaitemuutoksia ei pystytä kaikilta osin (mm. vanhan asetinlaitteen laajentamisen vuoksi käytettävä vanha opastinjärjestelmä) hyödyntämään asetinlaitteen uusimisessa.28 Vaihtoehtojen vertailu Vaihtoehtojen vertailussa on keskitytty hankkeen tarpeellisuuden ja ajoituksen alustavaan arviointiin. Merkittäviä seikkoja vaihtoehtojen vertailun suhteen ovat kaikkien ratkaisuvaihtoehtojen tunnistaminen sekä niiden realistinen vertailu. Vaihtoehtoja vertailtiin ja vaikutuksia arvioitiin seuraavien osa-alueiden avulla: liikenteellinen saavutettavuus ja ratakapasiteetti, häiriösietoisuus, vaikutukset ihmisiin ja ympäristöön, vaikutukset julkiseen talouteen, rakentamisen aikaiset vaikutukset ja muut vaikutukset (mm. raiteistomuutosten ja turvalaitemuutosten välilliset vaikutukset kapasiteettiin ja häiriösietoisuuteen) Tarkasteluiden perusteella Pasilan liikennepaikka määrittää tarkastelualueella maksimikapasiteetin varsinkin lähiliikenteelle. Pasilan kohdalla kapasiteetin suhteen paras vaihtoehto on VE4+ (60 km/h) ja toiseksi paras vaihtoehto VE4+ (80 km/h). Merkittävät erot tulevat juuri lähiliikenteen kapasiteetista, jonka puute on todennäköisempi ongelma kuin kaukoliikenteen kapasiteetti, jota on runsaasti tarjolla kaikissa vaihtoehdoissa. Eri vaihtoehdot kykenevät toipumaan liikennehäiriöistä eri tavoin. Eroja on arvioitu matkustajien aikakustannuksina, mutta vaihtoehtojen erot ovat varsin vähäisiä suhteessa häiriötilanteiden kokonaisvaikutuksiin. Parhaaksi arvioitiin VE4+ (80 km/h) ja heikoimmaksi VE4+ (60 km/h), jossa alennettu nopeusrajoitus heikentää mahdollisuuksia ajaa aikatauluja kiinni ongelman jälkeen. Laatimalla vaihtoehtokohtaisesti muokatut tarkat aikataulut ja liikennemallit voisivat yksittäisen vaihtoehdon tulokset parantua huomattavasti. Esimerkiksi jos aikataulut suunniteltaisiin tukemaan alempaa nopeusrajoitusta, olisivat vaihtoehdon VE4+ (60 km/h) häiriösietoisuuden tulokset paremmat. Yleisesti ottaen kaikki vertailuvaihtoehdot saavat jonkin verran haittaa siitä, että vertailuaikataulu ja raiteistonkäyttö pohjautuvat hyvin pitkälti nykyisiin aikataulu- ja raiteistonkäyttösuunnitelmiin, jotka ovat optimoitu nykyiselle infrastruktuurille. Toteutettavuutta arvioitaessa parhaaksi vaihtoehdoksi valikoitui VE4+, joka pystytään toteuttamaan osissa. Selkeästi heikoin on vaihtoehto VE3, joka vaatisi isoja uusia siltarakenteita. Sähköradan suhteen vaihtoehdoissa ei ole merkittäviä eroja. Esiin nousee ainoastaan vaihtoehto VE3 ja siinä olevien siltarakenteiden mahdolliset haasteet sähköradan toteuttamisessa. Vaihtoehdon VE2 kohdalla avoimeksi kysymykseksi nousi liikenteenohjaajien ja toisaalta tulevaisuuden asetinlaitteiden tai kauko-ohjausjärjestelmien kyky hyödyntää kaikkia konfliktipisteen siirron mahdollisuuksia. Jopa simuloinneissa oli vaikeuksia saada kaikkia oletettuja hyötyjä todennetuksi. Vaihtoehdon VE3 kohdalla erityisenä huomiona ovat siltojen ja ramppien vaikutus kaupunkikuvaan. Vaihtoehdot VE2 ja VE3 eivät sovellu toteutettavaksi Pisararadan kanssa.29 27 Vaihtoehdon VE4+ merkittävänä mahdollisuutena on yhteensovitus Pisararadan suunnittelun ja toteuttamisen kanssa (ns. välivaihe ennen Pisararataa ja ratapihan lopullinen toiminnallisuus Pisaran toteuttamisen jälkeen uusien liikenteen vaatimusten mukaisesti). Toteutettavuuden arviointia suoritettiin riskienarvioinnin muodossa myös työn aikana toteutetussa riskienhallintatyössä. Riskienarviointityössä huomioitiin myös tiedostetut haasteet suunnittelun ohjeiden ja lupakäytäntöjen kanssa sekä rajapinnat muihin tiedossa oleviin ja HELRA-hankkeeseen vaikuttaviin investointeihin. 5.3 Vertailun yhteenveto Simulointien ja vaihtoehtojen vertailun perusteella vaihtoehdot VE4+ (60 km/h) ja VE4+ (80 km/h) ovat erityisesti lähiliikenteen kapasiteetin kannalta parhaat vaihtoehdot. Näistä VE4+ (60 km/h) tarjoaa hieman suuremman kokonaiskapasiteetin ja selvästi muita vaihtoehtoja paremman mahdollisuuden lisätä lähiliikenteen junatarjontaa tulevaisuudessa. Vaihtoehtojen VE4+ (60 km/h) ja VE4+ (80 km/h) suurin etu onkin se, että lisäkapasiteettia on tarjolla nimenomaan lähiliikenteelle. Kaukoliikenteelle kaikissa vaihtoehdoissa on tarjolla oletettavissa olevan kasvun verran lisäkapasiteettia. Simuloitujen häiriötapausten perusteella VE4+ (80 km/h) on paras vaihtoehto häiriösietoisuuden kannalta. Tässä vaihtoehdossa junaliikenne palautuu selvästi muita nopeammin erilaisista häiriötilanteista. VE4+ (60 km/h) on tässä vertailussa huonoin, mutta se kärsii alemman nopeusrajoituksen tuomasta viiveestä, jonka vuoksi siinä on heikommat mahdollisuudet ajaa aikatauluja kiinni nykyisessä aikataulurakenteessa. Suurimman kapasiteetin ja häiriösietoisuuden sekä alhaisten investointien ja vähäisten rakentamisaikaisten liikennehaittojen takia tulokset puoltavat vaihtoehtojen VE4+ (60 km/h) ja VE4+ (80 km/h) valitsemista jatkosuunnitteluun. Samalla myös lähiliikenteen aikataulut voidaan tarkistaa hyödyntämään tarjolle tuleva kapasiteetti mahdollisimman hyvin.30 28 6 Johtopäätökset ja jatko 6.1 Jatkosuunnitteluun suositeltava vaihtoehto Vaihtoehto VE4+ on simulointien ja muun tehdyn arviointityön perusteella nyt tarkastelluista vaihtoehdoista paras. Vaihtoehdossa VE4+ (60 km/h) on suurin teoreettinen maksimikapasiteetti Pasilassa, joka on kriittinen piste lähiliikenteen kapasiteetin kannalta. Vaihtoehto VE4+ (80 km/h) on taas saanut parhaat tulokset häiriötilanteiden simuloinneissa. Vaihtoehto VE4+ vastaa tutkituista vaihtoehdoista parhaiten työn päätavoitteisiin: Kapasiteetin nostaminen Häiriöherkkyyden parantaminen Toiminnallisuuden kehittäminen Raiteistoltaan vaihtoehto VE4+ pohjautuu pitkälti nykyiseen raiteistoon ja siinä olevat yksittäiset kehityskohteet voidaan toteuttaa erillisinä investointeina. Vaihtoehdon toteuttaminen ei aiheuta merkittäviä työnaikaisia liikennehaittoja Turvalaitteiden kannalta muutokset voidaan toteuttaa nykyisen asetinlaitteen laajennuksena ja uuden asetinlaitteen hankinta on mahdollista yhteensovittaa paremmin muiden alueella toteutettavien investointien kanssa. 6.2 Liikenne ja kapasiteetti Simulointitulosten ja niistä johdettujen laskennallisten maksimikapasiteettiarvojen perusteella Pasilan aseman kohdalla on lähiliikenteen osalta vähiten välityskykyä tarkastelualueella. Merkittäväksi huomion tekee se, että Pisararadan YS mukainen investointi tai tämän työn tulosten mukaiset investoinnit eivät merkittävästi lisää Pasilan välityskykyä. Pasilan kapasiteetin kannalta tarkastelluista vaihtoehdoista VE4+ (60km/h) on paras. Maksiminopeuden tiputtaminen 60 km/h vaikuttaa junien ajoaikoihin noin 18 sekuntia. Junien ajoajoissa on kuitenkin jo tälläkin hetkellä sekuntia ajoajan pelivaraa, jota vähentämällä junien aikatauluja ei ole välttämätöntä muuttaa ajoajan kasvaessa. Helsingin laituriraiteiden (003 ja 016) varaaminen vain varakaluston käyttöön ei vaikuta kapasiteettitarkastelujen perustella suositeltavalta ratkaisulta. Laituriraiteiden käyttöasteet nousivat simulointitarkasteluissa hyvin korkeiksi. Tulosten perusteella suositus onkin käyttää raiteita 1 4 ja tasaisesti liikenteelle ja järjestää varakaluston säilytys muualle kuin laituriraiteille. Vaihtoehto VE4+ mahdollistaa lähiliikenteelle 3 minuutin laskennallisen minimijunavälin tarkastelualueella. Helsingin ja Pasilan välillä minimijunaväli voisi uusien opastinportaiden johdosta olla jopa matalampi, mutta Pasilan pohjoispuolen pidemmät opastinetäisyydet ja Pasilassa pysähtyminen kasvattavat tarvittavaa minimijunaväliä. Tarkempien simulointien perusteella 3 minuutin vuoroväli aiheuttaa kui-31 29 tenkin sen, että sekä Helsingin että Pasilan lähiliikenneraiteet joutuvat todella kovalle käytölle ja aikataulurakenteesta tulee häiriöherkkä. Tulosten perusteella 3 minuutin vuoroväli on kaikissa tarkastelluissa vaihtoehdoissa mahdollinen, muttei suositeltava kuin lyhyillä ajanjaksoilla käytettäväksi. Ratapihan toiminnallisuuteen ja häiriöherkkyyteen vaikuttavat merkittävästi myös seuraavat ja ainakin osittain tämän työn ulkopuoliset seikat: Kunnossapidon resurssit (ja ennakoivat toimenpiteet). Vika- ja häiriötilanteiden uudet ilmoitusmenetelmät ja kattavampi tilanteiden analysointi. Liikenteenohjauksen kyky ja mahdollisuudet hyödyntää kaikkia ratapihan ominaisuuksia/vaihtoehtoja. Operaattorin/operaattorien toiminnan suunnittelu (miehitys, vararungot, toimintatavat jne). 6.3 Jatkosuunnittelussa huomioitavat seikat Listaus merkittävistä seuraavassa suunnitteluvaiheessa huomioitavista seikoista: RATO muutostarpeiden / poikkeuspien tarkentaminen. Helsingin alueen liikennepaikan suunnittelu vaatii omat erityiset ohjeensa. Nopeusrajoituksen (60 80 km/h) tarpeellisuuden tarkempi arviointi. Pasilan kehitykseen panostaminen. Miten Pasilan välityskykyä voidaan jatkossa kehittää ja saada lisää laituriraiteita Pasilasta lähiliikenteen käyttöön Lyhyemmän opastinetäisyyden hyödyntäminen kaupunkiraiteilla myös Pasilan pohjoispuolella. Yhteistyö Pisararadan suunnitteluprojektin (ja muiden Helsingin liikennepaikan alueella tai läheisyydessä olevien hankkeiden) kanssa ja tehtyjen suunnitelmien yhteensovitus. Yleisen liikennemallin laatiminen Helsingin alueen kaukoliikenteelle ja kaupunkiliikenteelle. Kartoitettava tarkkaan liikennemallin tuomat vaatimukset ratapihan toiminnallisuudelle (mm. kaluston säilytysraiteet ja uudet yhteydet Ilmalaan). Helsingin lähiliikenteen laituriraiteiden tehokkaamman käytön suunnittelu. OJ2010 projektin tulosten seuranta ja esim. uusien laituriopastinten hyödyntämismahdollisuuden selvittäminen. Tulevaisuuden kauko-ohjausjärjestelmien älyn hyödyntämismahdollisuudet liikenteenohjauksessa. Hankearvioinnin tarkempien kannattavuuslaskelmien toteuttaminen. Näytä lisää
LIIKENNEVIRASTON SUUNNITELMIA. HELRA Helsingin ratapihan toiminnallisuuden parantamissuunnittelu
1 2015 LIIKENNEVIRASTON SUUNNITELMIA HELRA Helsingin ratapihan toiminnallisuuden parantamissuunnittelu HELRA Helsingin ratapihan toiminnallisuuden parantamissuunnittelu Liikenneviraston suunnitelmia 1/2015 Lisätiedot Päärata junaliikenteen keskittymänä junaliikenteen palvelutaso. Ari Vanhanen VR Group / Matkustajaliikenne Päärata-seminaari, Järvenpää 20.9.
Pasila junaliikenteen solmukohtana Useita parannuksia suunnitteilla Jarmo Nirhamo ja Heidi Mäenpää Liikennevirasto 12.5.2014 Sisältö Nykytilanne Ratahankkeet Pasilan alueella Läntinen lisäraide 2 Nykytilanne Lisätiedot Lentoradan lisätarkastelut KUUMA-kuntien alueella
Lentoradan lisätarkastelut KUUMA-kuntien alueella 15.2.2011 TIMO HUHTINEN Taustaa: Lentoaseman kaukoliikennerata, Ratayhteysselvitys, Liikennevirasto 2010 30 km:n tunnelirata Ilmalasta Keravan pohjoispuolelle Lisätiedot Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki
Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki 27.8.2014 1 Taustatiedot Suonenjoen kaupungin keskustassa on käynnissä asemakaavatyö, jonka Lisätiedot Raideliikenteen rooli alueiden kehittämisessä. Otto Lehtipuu 19.2.2014
Raideliikenteen rooli alueiden kehittämisessä Otto Lehtipuu 19.2.2014 Matkustajamäärät Lähteneet ja saapuneet asemittain Matkat 2013 Matkat 2012 Muutos % Kemi 169 251 168 820 0,3 % Kemijärvi 25 103 26 Lisätiedot Lentoradan lisätarkastelut KUUMA-kuntien alueella lisätarkastelut Oikoradan osalta
1 Lentoradan lisätarkastelut KUUMA-kuntien alueella lisätarkastelut Oikoradan osalta 7.6.2011 TIMO HUHTINEN 2 Työn tavoitteet Työn tarkoituksena oli selvittää millä alueilla Lahden Oikoradalla Ristikydön Lisätiedot YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008)
YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) Kustannustarkastelua Ramboll Finland Oy on arvioinut eri vaihtoehdoissa ne investoinnit, jotka tiehallinto joutuu tekemään uuden jätteenkäsittelykeskuksen Lisätiedot Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015
Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Liikenne-ennusteen päivittäminen Liikenne-ennuste pohjautuu Keski-Nurmon osayleiskaavatyön yhteydessä laadittuun ennusteeseen vuodelle 2040 Ennusteen Lisätiedot Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys
16.01.2014 LPo, MTu, TLe Raportti 16.1.2014 16.1.2014 1 (15) SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 Työn tausta... 2 1.2 Söderkullan alueen tie- ja katuverkko... 2 1.3 Alueen kehittyminen ja suunnitelmat... Lisätiedot Raideliikenteen näkymiä. Matkakeskus Turkuun - tulosseminaari 1.6.2016 Pekka Petäjäniemi
Raideliikenteen näkymiä Matkakeskus Turkuun - tulosseminaari 1.6.2016 Pekka Petäjäniemi Sitten aloitusseminaarin Liikenneverkon kehittäminen Liikenne- ja viestintäministeriö käynnistää valmistelun liikenneverkon Lisätiedot Pori Tampere raideliikenteen jatkokehittäminen
Pori Tampere raideliikenteen jatkokehittäminen Esittely Tenho Aarnikko tenho.aarnikko@sito.fi 28.11.2012 SATAKUNTAVALTUUSKUNTA 2 TYÖRYHMÄ Jäsenet: Porin kaupunki: apulaiskaupunginjohtaja Kari Hannus, työryhmän Lisätiedot Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi CC kirjaamo@liikennevirasto.
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi CC kirjaamo@liikennevirasto.fi Viite Pisara-radan YVA-ohjelma 3.5. 2.7.2010 Asia Mielipide YVA:sta Lisätiedot Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014
Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014 Kaupungit kasvaneet ja kehittyneet ratapihojen ympärille Asuminen ja muun maankäyttö sijaitsee ratapihojen Lisätiedot Tampere Helsinki Vantaa Airport Express kehäradan kautta
Tampere Helsinki Vantaa Airport Express kehäradan kautta Luonnos Jani Hyvärinen 2010 Tausta ja perustelut Lentorata uhkaa viivästyä, kehärata rakenteilla Lentoradan tarjoama nopea, vaihdoton yhteys tärkeä Lisätiedot Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu
Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu Humppilan kunta 12.2.2015 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut Nykytilanne vuonna 2015 Outlet-kylä Lisätiedot Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007. WSP Finland Oy
Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007 WSP Finland Oy 1. TARKASTELUN LÄHTÖKOHDAT Työn tarkoituksena oli tutkia eri liittymäratkaisujen liikenteellistä toimivuutta Turvesuonkadun Lisätiedot Oulun tiepiiri VT 20:N JA MT 848:N LIITTYMÄN TOIMIVUUS: SIMULOINTITARKASTELU JA LIIKENNEVALO-OHJAUKSEN TARVE
Oulun tiepiiri VT 20:N JA MT 848:N LIITTYMÄN TOIMIVUUS: SIMULOINTITARKASTELU JA LIIKENNEVALO-OHJAUKSEN TARVE MUISTIO 22.2.2005 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 TARKASTELUALUE JA MENETELMÄT 2 2 TOIMIVUUS Lisätiedot PISARARATA. Sisältö. Yhteystiedot Mikä on Pisararata Asemat ja tunnelireitti Erityispiirteitä Hankkeen vaiheet 22.10.2014
PISARARATA 22.10.2014 Jussi Lindberg projektipäällikkö Sisältö Yhteystiedot Mikä on Pisararata Asemat ja tunnelireitti Erityispiirteitä Hankkeen vaiheet 22.10.2014 2 2 Yhteystiedot Liikennevirasto Projektipäällikkö Lisätiedot Miten liikennejärjestelmää tulisi kehittää
Miten liikennejärjestelmää tulisi kehittää Yleinen liikennepolitiikka Liikennepolitiikan tulee olla pitkäjänteistä, yli vaalikauden ulottuvaa Suurista väylähankkeista päätökset pitää tehdä myös rahoituksen Lisätiedot NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014
NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5 Lisätiedot PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS
1(10) 15.11.2010 MUISTIO PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1. Yleistä Painokankaan-Karanojan osayleiskaava-alue (kuva 1) sijaitsee valtatien 10, Orsitien ja valtatien 3 eteläpuolella. Alueen toteutuneen Lisätiedot MUISTIO J. Rinta-Piirto 4.6.2008 Seinäjoen Itikanmäki Liikenne-ennuste ja arvioita toimivuuksista Lähtökohtia Seinäjoen Itikanmäen alueelle on suunnitteilla uutta maankäyttöä. Tavoitteena on muuttaa joen Lisätiedot Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki
Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Mika Räsänen Valtatie 20, Yrityspuiston liittymä 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta nykyisin Lisätiedot Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO 2 (8) 14.6.2012 Dnro 2830/100/2012 1 MÄÄRITELMÄT... 3
LIIKENNEVIRASTO 2 (8) Sisällysluettelo 1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 AIKATAULUTYYPIT, AIKATAULUJEN RAKENNEOSAT JA YHTEISET SISÄLTÖTIEDOT KAIKILLE AIKATAULUTYYPEILLE... 3 2.1 Aikataulutyypit... 3 2.2 Aikataulujen Lisätiedot Helsinki-Turku, nopean ratayhteyden jatkosuunnittelu Tilannekatsaus / projektipäällikkö Jussi Lindberg, Liikennevirasto
Helsinki-Turku, nopean ratayhteyden jatkosuunnittelu 9.12.2016 Tilannekatsaus / projektipäällikkö Jussi Lindberg, Liikennevirasto Nopean ratayhteyden kokonaisuus Uusi nopea Helsinki Turkurata rakentuu Lisätiedot Liikenne- ja viestintäministeriö PL 31 00023 VALTIONEUVOSTO info@lvm.fi kirjaamo@lvm.fi
Liikenne- ja viestintäministeriö PL 31 00023 VALTIONEUVOSTO info@lvm.fi kirjaamo@lvm.fi VIITE ASIA Liikenneministeriön tulevaisuuskatsaus puolueille Digitaalinen Suomi, uusi liikennepolitiikka Esitettyjä Lisätiedot Tampere Lielahti Nokia/Ylöjärvivälityskykytarkastelut
Tampere Lielahti Nokia/Ylöjärvivälityskykytarkastelut 2014 Tampere Lielahti Nokia/Ylöjärvivälityskykytarkastelut Liikennevirasto Helsinki 2014 Kannen kuva: Liikenneviraston kuva-arkisto Verkkojulkaisu Lisätiedot Päijät-Hämeen lähijunaliikenteen edellytykset -esiselvitys
Päijät-Hämeen lähijunaliikenteen edellytykset -esiselvitys Niko Setälä, 6.9.2013 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Selvityksen sisältö Liikenteellinen tarkastelu Mahdolliset liikennöintimallit ja kapasiteettitarpeet Lisätiedot HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011
HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 1 AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT Vuonna 2010 tehtiin Harvialan alueen liikenneselvitys Selvityksessä tutkittiin v. 2030 ennustetilannetta, jossa alueelle Lisätiedot LENTORADAN LISÄTARKASTELUT KUUMA-KUNTIEN ALUEELLA TOINEN OSIO
LENTORADAN LISÄTARKASTELUT KUUMA-KUNTIEN ALUEELLA TOINEN OSIO 19.4.2011 Lentoradan lisätarkastelut KUUMA-kuntien alueella, osa2 1 ESIPUHE Työ on jatkoa Lentoradan lisätarkastelut KUUMA-kuntien alueella Lisätiedot Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys
Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Tiehallinto Oulun Tiepiiri 2005 Lähtökohdat ja tavoitteet... 2 Lähtökohdat... 4 Tarkastelu... 10 Johtopäätökset... Lisätiedot Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut
Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Ennakkoaineisto 13.1.2015 Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät 2 Liikenneselvityksen sisältö Työssä on tarkasteltu Niiralan asemakaava-alueelle Lisätiedot HLJ 2011:n Maankäyttö- ja raideverkkoselvityksen (MARA) päätulokset
HLJ 2011:n Maankäyttö- ja raideverkkoselvityksen (MARA) päätulokset 22.3.2010 Tavoitetila ja -verkko Perustuu laajaan asiantuntijakäsittelyyn ja innovatiiviseen mallinnusprosessiin Käyty läpi seudulla Lisätiedot LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA
Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Kesäkuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/05/30 J. Nyberg, J. Räsänen Made Lisätiedot LIIKE Pikakäyttöohje: Säännöllinen kapasiteetti
1 (22) LIIKE Pikakäyttöohje: Säännöllinen kapasiteetti 1. LIIKE-järjestelmän perusnäkymä ja infratiedot... 2 2. Säännöllisen liikenteen kapasiteettihakemus... 4 2.1 Aikatauluskenaariot LIIKE-järjestelmässä... Lisätiedot Tampereen läntinen ratayhteys, uusi järjestelyratapiha, valtatien 3 Lempäälä - Pirkkala -oikaisu ja 2- kehän länsiosa sekä näihin liittyvä maankäyttö
Tampereen läntinen ratayhteys, uusi järjestelyratapiha, valtatien 3 Lempäälä - Pirkkala -oikaisu ja 2- kehän länsiosa sekä näihin liittyvä maankäyttö Erika Helin 10.6.2014 Suunnittelun tavoitteet ja eteneminen Lisätiedot Hannu Pesonen Strafica Oy
Helsinki-Porvoo kehyssuunnitelma Liikennejärjestelmäselvitys Liikenteellinen arviointi 5.11.2009 Strafica Oy Liikennejärjestelmävaihtoehdot 1. Taajamaliikennerata Porvooseen HELI-käytävässä (960 Meur) Lisätiedot Hankkeet nyt ja tulevaisuudessa Kari Ruohonen Ylijohtaja 10.9.2013
Hankkeet nyt ja tulevaisuudessa Kari Ruohonen Ylijohtaja 10.9.2013 Liikenneviraston organisaatio Pääjohtaja Sisäinen tarkastus ELY-liikenne Viestintä Strategia Toiminnan ohjaus Suunnittelu Hankkeet Väylänpito Lisätiedot Outlet-kylän liikenneselvitys
SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Outlet-kylän FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 15.1.2014 P22086 1 (5) Miettinen Tuomas 15.1.2014 Sisällysluettelo 1 Kaava-alueen sijainti... 2 2 Lähtökohdat... 2 Lisätiedot Kartanonranta Energia- ja ympäristöselvitykset
Kartanonranta Energia- ja ympäristöselvitykset Ympäristölautakunta 17.4.2012 Tero Karislahti YIT 1 Internal Tausta Rakennusten osuus Suomen kokonaisenergiankulutuksesta on 40 prosenttia. Rakennukset suunnitellaan Lisätiedot Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu
Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu Tarkasteluperiaatteet Tarkastelussa arvioidaan Terholan liikekiinteistön rakentamisen vaikutuksia Pohjoisväylän ja Hesingintien liittymän toimivuuteen. Lisätiedot Länsirannan asemakaavan muutos
Länsirannan asemakaavan muutos Liikennetuotos ja liikennejärjestelyjen toimivuus 30.1.2014 Ympäristösi parhaat tekijät Liikennetuotokset illan huipputunnilla 2 Liikennetuotoksen arvioissa on käytetty kulkutapana Lisätiedot Poikkeustapahtumien hallinta raideliikenteessä. Tekijä: Ilkka Nieminen Toimeksiantaja: Mipro Oy
Poikkeustapahtumien hallinta raideliikenteessä Tekijä: Ilkka Nieminen Toimeksiantaja: Mipro Oy Sisältö Toimeksiantajasta sananen Poikkeamatilanteiden hallintajärjestelmä Mitä, miksi, minkälainen Poikkeamatilanteen Lisätiedot Lähiliikenteen tarjonnan kehittäminen 21.1.2014
Lähiliikenteen tarjonnan kehittäminen 21.1.2014 Taustaa VR Lähiliikenteellä on tarjonnan kehittämissuunnitelmia sekä pää- että rantaradallla - Muutoksien avulla pyritään ennen kaikkea kohdistamaan LVM-ostorahat Lisätiedot Pasila Riihimäki liikenteen välityskyvyn nostaminen Yleissuunnitelma. Suunnitelmaselostus
Pasila Riihimäki liikenteen välityskyvyn nostaminen Yleissuunnitelma 4.5.2012 2 (196) TIIVISTELMÄ Liikennevirasto aloitti alkuvuodesta 2011 yleissuunnitelman laatimisen pääradan Pasila Riihimäki-rataosuuden Lisätiedot Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy 27.11.2014
LIITE 6 Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut Strafica Oy 27.11.2014 Kantasataman lopputilanne 6.11.2014 2 Liikenne-ennuste Keväällä 2014 laadittua liikenne-ennustetta päivitettiin Lisätiedot Rautatieliikenteen kehitysnäkymät liittyen Vuosaaren sataman avautumiseen. VR Osakeyhtiö, VR Cargo Matti Andersson 2008-04-17
Rautatieliikenteen kehitysnäkymät liittyen Vuosaaren sataman avautumiseen VR Osakeyhtiö, VR Cargo Matti Andersson 2008-04-17 VR Cargo 2007 Kuljetukset 40,3 miljoonaa tonnia Liikevaihto 342,9 MEUR Markkinaosuus Lisätiedot VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS, KLAUKKALA
VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS, KLAUKKALA TOIMIVUUSTARKASTELUT LIITE: LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT NYKYTILANTEESSA Sami Iikkanen, Jukka Räsänen 20.5.2014 LISÄTARKASTELUJEN TARKOITUS Lisätarkastelut Lisätiedot ENTÄ JOS, HELSINKI? RAIDERATKAISUT. Yhteenveto
ENTÄ JOS, HELSINKI? RAIDERATKAISUT Yhteenveto Tässä esitetään keinoja Helsingin päärautatieaseman päätymuodon aiheuttamien ongelmien ratkaisemiseksi. Samalla parannetaan vaihtoyhteyksiä ja Pisararadan Lisätiedot Kiteen uusi paloasema
Kiteen uusi paloasema Liittymätarkastelu LUONNOS Juha Korhonen 4.12.2015 Sito Best for Your Environment Paloaseman suunnittelualueen sijainti Liite 5 Liikenneympäristö ja suunnittelualue Suunnittelualue Lisätiedot Juha Nieminen. Helsingin välityskyvyn jatkotarkastelu LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ
Juha Nieminen Helsingin välityskyvyn jatkotarkastelu 43 2010 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ Juha Nieminen Helsingin välityskyvyn jatkotarkastelu Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä Lisätiedot Väsymisanalyysi Case Reposaaren silta
Väsymisanalyysi Case Reposaaren silta TERÄSSILTAPÄIVÄT 2012, 6. 7.6.2012 Jani Meriläinen, Liikennevirasto Esityksen sisältö Lyhyet esimerkkilaskelmat FLM1, FLM3, FLM4 ja FLM5 Vanha silta Reposaaren silta Lisätiedot Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen
Genimap Oy, lupa L4377 Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii Mika Räsänen Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta Lisätiedot Liikenneministeri Anu Vehviläinen. Helsingin asemakapasiteetin nopea kehittäminen on välttämätöntä
Liikenneministeri Helsingin asemakapasiteetin nopea kehittäminen on välttämätöntä Helsingin ratapihan liikenteellinen toimivuus on nousemassa junaliikenteen kasvun esteeksi. Eri selvityksissä tilanne on Lisätiedot Käyttötoiminta ja liikenteenhallinta rautatiejärjestelmässä
1 (5) Antopäivä: 18.12.2015 Voimaantulopäivä: 1.1.2016 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 75 :n kohta 1 Voimassa: toistaiseksi EU-asetus, jonka avoimia kohtia määräys koskee: Komission asetus (EU) Lisätiedot Käyttötoiminta ja liikenteenhallinta rautatiejärjestelmässä
1 (5) Antopäivä: 30.6.2015 Voimaantulopäivä: 1.7.2015 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 75 :n kohta 1 Voimassa: toistaiseksi EU-asetus, jonka avoimia kohtia määräys koskee: Komission asetus (EU) 2015/995 Lisätiedot LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot
Valtatien 4 ja Sorosentien (pt 18756) liittymän toimivuustarkastelu Valo-ohjauksen tarveselvitys VALTATIEN 4 JA SOROSENTIEN (PT 18756) TARKASTELU 2 Tehtävä Tämän selvityksen tavoitteena on tarkastella Lisätiedot Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA
Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien Lisätiedot AKM 224 YRITYSPERÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Tärinäselvitys RAKENNUSLIIKE S.OJALA & POJAT. Snellmaninkatu 10 53100 Lappeenranta
S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A Snellmaninkatu 10 53100 Lappeenranta RAKENNUSLIIKE S.OJALA & POJAT AKM 224 YRITYSPERÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Tärinäselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19860 Raportti Lisätiedot Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ 1 (1) 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Lehtoniemi ja Peikkometsän alue, vuoropysäköintikysely Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut Lisätiedot LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ
LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS TIESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tiesuunnitelma liittyy osana Lakarin teollisuus- ja logistiikkaalueen kehittämiseen. Uusi Lisätiedot VAIHE 1: Selvitys Raide-Jokerin linjausvaihtoehdoista Espoossa Linjausvaihtoehtojen vertailun yhteenveto
VAIHE 1: Selvitys Raide-Jokerin linjausvaihtoehdoista Espoossa Linjausvaihtoehtojen vertailun yhteenveto YLEISTÄ Raide-Jokerilla tulee olemaan Espoossa noin 50 000 käyttäjää vuoden 2035 arkipäivänä. Käyttäjistä Lisätiedot CAD-tasojärjestelmän päivitys ja laajentaminen Alustava työohjelma ja kustannusarvio 4.2.2010
CAD-tasojärjestelmän päivitys ja laajentaminen Alustava työohjelma ja kustannusarvio 4.2.2010 Sisältö 1 Johdanto 3 2 Alustava työohjelma 4 2.1 Yleistä 4 2.2 Osa 1; Ohjeen päivittäminen 4 2.3 Osa 2; Suunnittelujärjestelmät Lisätiedot LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS
LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS MUISTIO 16.10.2007 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 TARKASTELUALUE 2 1.1 Tarkastelukohde ja liikennemäärät... 2 1.2 Liittymäjärjestelyt... 3 Lisätiedot Kehäradan liikennöinti 2015
Kehäradan liikennöinti 2015 Suvi Rihtniemi 14.4.2015 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Kehäradan aikamatka 1975: Martinlaakson rata valmistuu. Aletaan puhua Marja-radasta Martinlaakson radan jatke: Lisätiedot Helsingin kaupunki Esityslista 24/2015 1 (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/2 27.10.2015
Helsingin kaupunki Esityslista 24/2015 1 (5) 2 Länsisataman liikenneyhteyksien vaihtoehtoiset ratkaisut (a-asia) HEL 2014-002250 T 08 00 00 Hankenro 0923_18 Päätösehdotus Tiivistelmä Esittelijän perustelut Lisätiedot Perinteisen kaluston nopeuskaavio, Tampere Siuro Liite 1 /1
Perinteisen kaluston nopeuskaavio, Tampere Siuro Liite 1 /1 Perinteisen kaluston nopeuskaavio, Siuro Heinoo Liite 1 /2 Perinteisen kaluston nopeuskaavio, Heinoo Ahvenus Liite 1 /3 Perinteisen kaluston Lisätiedot S. Jokinen 13.8.2012 2 (5) LIITE 2. Rautatieliikenteen aiheuttamat yömelualueet (klo 22-7) Siuntion aseman pohjoispuolella
Siuntion aseman pohjoispuolen meluselvitys päivitetty 13.8.2012 S. Jokinen 13.8.2012 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 Esipuhe... 3 2 Menetelmät ja lähtötiedot... 3 3 Ohjearvot... 3 4 Raideliikennemelun leviäminen... Lisätiedot HAMINAN MERIKADUN LIIKENNEJÄRJESTELYT JA TOIMIVUUSTARKASTELUT
Ramboll Finland Oy PL 3, Piispanmäentie 5 02241 ESPOO Puh. 020 755 611 Fax 020 755 6202 www.ramboll.fi HAMINAN MERIKADUN LIIKENNEJÄRJESTELYT JA TOIMIVUUSTARKASTELUT Päivämäärä 21.4.2011 SISÄLTÖ 2 LIITTEET... Lisätiedot TURUN KAUPPATORI TARKASTELU TORISEUDUN VESIHUOLLOSTA SUUNNITELMASELOSTUS. Turun kaupunki Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Suunnittelutoimisto 26.1.
Turun kaupunki Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Suunnittelutoimisto TURUN KAUPPATORI TARKASTELU TORISEUDUN VESIHUOLLOSTA SUUNNITELMASELOSTUS 26.1.2012 Ramboll Finland Oy, Kotipaikka Espoo, Y-tunnus 0101197-5, Lisätiedot Tampereen raitiotiehanke
Tampereen raitiotiehanke Tulevaisuuden liikenne seminaari Joensuu 19.11.2015 ympäristöjohtaja Kaisu Anttonen Vaiheita Tampereen ratikkahankkeen historiassa raitiotiehanke 1914, haudattiin eka kerran v. Lisätiedot Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut
Matti Keränen Trafix Oy 22.8.2011 Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Tehtävän kuvaus Tässä muistiossa tarkastellaan Porvoon Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalueiden Lisätiedot Itäisen Suomen raideliikenteen kehittäminen Matti Viialainen Raideliikenneseminaari 13.12.2011 Kouvolassa
Itäisen Suomen raideliikenteen kehittäminen Matti Viialainen Raideliikenneseminaari 13.12.2011 Kouvolassa Sujuva arki tärkeä osa alueen kilpailukykyä Työ- ja asiointimatkojen helppous Joukkoliikenteen Lisätiedot Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti
Rataverkon haltijuus Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuuden pääelementit Haltijuuden toteuttamisen vaihtoehdot Raiteiden kunnossapito Raidesopimukset Liikenteenohjaus Raiteen Lisätiedot Liikenteellinen arviointi
Uudenmaan kaupan palveluverkko Liikenteellinen arviointi Tiivistelmä 7.5.2012 Strafica Oy/Hannu Pesonen Liikennearvioinnin sisältö ja menetelmä Uudenmaan kaupan liikenteellinen arviointi on laadittu rinnan Lisätiedot LIIKENNEVIRASTO VT-010
Dnro 4198/0824/2014 LUONNOS 8.9.2014 LIIKENNEVIRASTO VT-010 LIIKENNEVIRASTON JA SUONENJOEN KAUPUNGIN VÄLINEN SOPIMUS SUONENJOEN RATAPIHAN PARANNUSTYÖ 1 SOPIMUSKOHDE 2(6) Liikenneviraston ja Suonenjoen Lisätiedot Ratahanke Seinäjoki-Oulu
Ratahanke Seinäjoki-Oulu Mediatilaisuus 20.6.2016 20.6.2016 Ratahanke Seinäjoki-Oulu Mediatilaisuus 24.8.2015 Ohjelma: 11:00 Ratahankkeen yleisinfo, Tommi Rosenvall (Liikennevirasto) Kempele: Kempeleen Lisätiedot FCG Planeko Oy Puutarhakatu 45 B 20100 Turku. Kyrön kylä, Pöytyä Tärinäselvitys 26.10.2009. Selvitysalue. Geomatti Oy työ 365
FCG Planeko Oy Puutarhakatu 45 B 20100 Turku Kyrön kylä, Pöytyä Tärinäselvitys 26.10.2009 Geomatti Oy työ 365 Mittauspisteet A1, A2 ja A3 (Promethor Oy) Värähtelyluokan C ja D raja yksikerroksiselle rakennukselle Lisätiedot Helsingin kaupunki Kirjaamo Kaupunkisuunnitteluvirasto PL 10 00999 Helsingin kaupunki helsinki.kirjaamo@hel.fi
Helsingin kaupunki Kirjaamo Kaupunkisuunnitteluvirasto PL 10 00999 Helsingin kaupunki helsinki.kirjaamo@hel.fi Viite Asia HEL-2012-010853 T 10 03 03 (Ksv 3861_1) Lausunto Pisara-radan kaavoitussuunnittelusta Lisätiedot Liite Hangon ympäristöyhdistyksen muistutukseen. Vuoden 2003 meluselvityksen analyysi nykylähtökohdista
Liite Hangon ympäristöyhdistyksen muistutukseen Vuoden 2003 meluselvityksen analyysi nykylähtökohdista Seuraavassa taulukossa on meluselvityksen laskentaperusteet: Laskennassa ei ole lainkaan huomioitu Lisätiedot Hallitus 25 10.02.2015 HSL:N LAUSUNTO ESPOON KAUPUNKIRADAN RATASUUNNITELMASTA 550/07.71.710/2014. Hallitus 25
Hallitus 25 10.02.2015 HSL:N LAUSUNTO ESPOON KAUPUNKIRADAN RATASUUNNITELMASTA 550/07.71.710/2014 Hallitus 25 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Sini Puntanen p. 4766 Lisätiedot PIEKSÄMÄEN PUUTERMINAALIN RAIDEYHTEYKSIEN SUUNNITTELU
RAIDEYHTEYKSIEN SUUNNITTELU ESISELVITYS MELUSELVITYS 24.4.2012 LUONNOS Suunn. Tark./Hyv. Pvm. 24.4.2012 Pauli Ruokanen Pvm. 24.4.2012 Arkisto Tsu I-S 3???/72 LUONNOS \\Re1hki20\rrs\Projektit\Raakapuuterminaaliselvitykset\3850 Lisätiedot VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA
Vastaanottaja Valtimon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11.10.2011 VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Päivämäärä 11/10/2011 Laatija Jouni Mikkonen Tarkastaja Lisätiedot Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8)
Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) 1 Yleistä Tarkastelualue sijaitsee Tuusulassa Vantaan rajalla. Kuva 1: tarkastelualueen sijainti (www.tuusula.fi) Kelatien alue on pienteollisuusaluetta ja alueen toteutunut Lisätiedot KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014
KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 LIIKENNE-ENNUSTEET ja LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Kivistön kaupunkikeskuksen suunnittelun yhteydessä on laadittu HSL:n tuoreimpia liikennemalleja hyödyntäen Lisätiedot Päällerakentamiskohteet Suomessa Mikko A. Heiskanen ja Jarmo Nirhamo, Liikennevirasto
Päällerakentamiskohteet Suomessa 4.2.2016 Mikko A. Heiskanen ja Jarmo Nirhamo, Liikennevirasto PÄÄLLERAKENTAMISKOHTEET SUOMESSA KYSYMYKSIÄ YHTEISHANKE VAI EI TEKNISET VAATIMUKSET RAKENNUSOIKEUS VASTUUT Lisätiedot SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21
SOKLI JA -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA TYÖN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄN KUVAUS Hankkeen tavoitteena on tuottaa Savukosken kirkonkylän liikennejärjestelyjen toimenpidesuunnitelma Lisätiedot Rataverkon nykytila ja kehitysnäkymät
Rataverkon nykytila ja kehitysnäkymät Anne Herneoja liikennejohtaja Puutavaran rautatiekuljetusten kehittäminen 17.4.2007 Metsäteho Oy 17.4.2007 Anne Herneoja 1 Ratahallintokeskus vastaa Suomen rataverkosta Lisätiedot TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS
16X161127 27.3.2014 TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS LAHELANPELTO II ASEMAKAAVAN TOIMIVUUSTARKASTELU Esipuhe Tämä toimivuustarkastelu on tehty Tuusulan kunnan toimeksiannosta. Selvitys käsittää Lisätiedot Luolala, Aluepelastuslaitoksen asemakaava. Liikenteen toimivuustarkastelu
NAANTALIN KAUPUNKI Ympäristövirasto Luolala, Aluepelastuslaitoksen asemakaava Liikenteen toimivuustarkastelu 1.9.2009 Liikennesuunnitelma Työ n:o 9052 NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO LUOLALA Aluepelastuslaitoksen Lisätiedot Kaupunki vastaa liityntäpysäköintialueen suunnittelusta aina rataalueenturva-aitaan
Dnro 4308/0824/2014 LIIKENNEVIRASTON JA KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VÄLINEN SOPIMUS KAUNIAISTEN RAUTATIEASEMAN LIITYNTÄPYSÄKÖINTIALUEEN YLLÄPIDOSTA JA KULKUYHTEYKSIEN TURVALLISUUDEN PARANTAMISESTA 2 (5) Tämän Lisätiedot LULEÅ OULU KÄYTÄVÄN MATKUSTAJAJUNALIIKENTEEN ALUSTAVA MARKKINASELVITYS. Haparanda Conference 4.11.2015 Marko Mäenpää, Ramboll Finland
LULEÅ OULU KÄYTÄVÄN MATKUSTAJAJUNALIIKENTEEN ALUSTAVA MARKKINASELVITYS Haparanda Conference 4.11.2015 Marko Mäenpää, Ramboll Finland TYÖN TAUSTAA JA TAVOITTEITA Työn tilaajana oli RKM, Norrbotten Työstä Lisätiedot Rataverkon pitkän aikavälin kehittäminen. Kari Ruohonen
Rataverkon pitkän aikavälin kehittäminen Kari Ruohonen Radanpidon suurimmat investointikohteet 2010 KOLARI 146 M Ylläpito- ja korvausinvestoinnit 223 M Kehittämisinvestoinnit TORNIO KEMI ROVANIEMI OULU Lisätiedot Tampereen Kansi ja areena - hanke
Tampereen Kansi ja areena - hanke Junaliikenteeseen vaikuttavat ratatyöt Päällysrakenne Vaihteet V005, V006, V008 ja V011 siirrot ja vaihdot. Vaihteiden V191, V012, V015 ja V013 purkaminen. Raiteiden R053,R075,R096 Lisätiedot LIIKE Pikakäyttöohje: kiireellinen kapasiteetti
1 (23) LIIKE Pikakäyttöohje: kiireellinen kapasiteetti 1. Perusnäkymä ja infratiedot... 2 2. Kiireellisen kapasiteetin hakeminen... 4 2.1 Hakemuksen tilan seuraaminen... 7 3. Yksittäisen aikataulun suunnitteleminen... Lisätiedot SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS
Vastaanottaja Tuusulan kunta Asiakirjatyyppi PROJEKTIMUISTIO Päivämäärä 27.03.2014 SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS Tarkastus 02 Päivämäärä 27/3/2014 Laatija Tarkastajat Riku Lisätiedot Virheellinen kulkutie Riihimäellä
Raportti R2015-S1-09 Turvallisuustutkinnan tarkoituksena on yleisen turvallisuuden lisääminen, onnettomuuksien ja vaaratilanteiden ehkäiseminen sekä onnettomuuksista aiheutuvien vahinkojen torjuminen. Lisätiedot HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 3.5.2011
HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2011 1 128 12.4.2011 pöydälle pantu asia LAUSUNTO PISARA-RADAN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA Terke 2010-1105 Esityslistan asia TJA/9 TJA Terveyslautakunta Lisätiedot Savonlinna Pieksämäkihenkilöjunaliikenteen
1 Savonlinna Pieksämäkihenkilöjunaliikenteen käynnistäminen Kuvat: VR ja Savonlinnan kaupunki 2 Lähtökohdat Savonlinnan liikenteellinen asema on ongelmallinen Henkilöjunayhteydet etelään ja itään toimivat Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute