Source: http://docplayer.pl/49399049-Karta-zadania-nr-gs-05-2007-informacja-ze-stanu-realizacji-zadania-za-2007-rok-plan-po-zmianach-na-r-na-r.html
Timestamp: 2019-02-19 19:47:08+00:00
Document Index: 46505304

Matched Legal Cases: ['arto 99', 'arto 2', 'arto 4', 'arto 8', 'arto 3', 'arto 2', 'arto 18', 'arto 17', 'arto 24', 'art. 66', 'art. 66', 'art. 39', 'arto 55']

KARTA ZADANIA NR GS/05/2007 INFORMACJA ZE STANU REALIZACJI ZADANIA za 2007 rok. Plan po zmianach na r. na r. - PDF
Download "KARTA ZADANIA NR GS/05/2007 INFORMACJA ZE STANU REALIZACJI ZADANIA za 2007 rok. Plan po zmianach na r. na r."
1 . Pieczęć S-2 KARTA ZADANIA NR GS/05/2007 INFORMACJA ZE STANU REALIZACJI ZADANIA za 2007 rok Nazwa zadania: Zadania inwestycyjne Dział Rozdział Kategoria wydatków Plan na r. Plan po zmianach na r. Wykonanie na r w zł % (6:5) GWSMK , PWSMK , GWSMK ,59 Ogółem Wykonany zakres rzeczowy zadania (opis) Inwestycje strategiczne W roku 2007 r. w ramach prowadzonych zadań inwestycyjnych nabyto ogółem na rzecz Gminy Miejskiej Kraków 81 działek oraz udziały w 33 działkach o łącznej pow. 11,2973 ha gruntów i nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji strategicznych oraz inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych, w tym 10 działek oraz udział w 1 działce o łącznej pow. 5,8716 ha pozyskano w wyniku zamiany nieruchomości. Ponadto: Dokonano wypłaty rekompensaty finansowej w łącznej kwocie: ,00 zł za składniki roślinne i budowlane na rzecz uŝytkowników ogródków działkowych, wchodzących w zakres inwestycji pn. Budowa przedłuŝenia ulicy Meissnera etap I".
2 Podpisano umowy dzierŝawy z PKP S.A. oraz PKP PLK S.A. na dzierŝawę działek wchodzących w zakres zrealizowanych inwestycji: Trasa Centralna odc. ul. Nowohucka- Zabłocie, Budowa Estakady nad ul. Wielicką w ciągu ulic Powstańców Śląskich, Powstańców Wielkopolskich w Krakowie wraz z przebudową układu drogowego, budową łącznic węzła, przebudową infrastruktury miejskiej i kolejowej, budową tuneli pod liniami kolejowymi oraz przeniesienia kiosku, Ulica Góralska zad. III przedłuŝenie ul. Fredry do ul. Tischnera wraz z przejazdem kolejowym w stacji Kraków-Bonarka, Trasa Centralna odc. ul. Powstania Warszawskiego ul. Lubomirskiego ul. Wita Stwosza al. 29 Listopada oraz Ulica dojazdowa do regionalnego dworca autobusowego i parkingu na Płycie Centrum w Krakowskim Centrum Komunikacyjnym", Ul. Jerzego Turowicza (ul. Witosa ul. Ks. J.Tischnera) oraz na cele realizacji inwestycji pn. Budowa linii Szybkiego Tramwaju N-S etap I na odc. od ul. 29 Listopada do pętli przy ul. Kamiennej. Czynsz dzierŝawny z tytułu dzierŝawy gruntów dla w/w inwestycji regulowany jest w ramach środków bieŝących. Podpisano równieŝ umowę poddzierŝawy z Regionalnym Dworcem Autobusowym w Krakowie Sp. z o.o. na poddzierŝawę nieruchomości stanowiącej drogę lokalną łączącą ulicę Wita Stwosza z Dworcem Autobusowym PKS. Przygotowano i przekazano ogółem 112 Zarządzeń, które zostały zaakceptowane i podpisane przez Prezydenta Miasta Krakowa. Ogółem zawarto 99 aktów notarialnych, wydatkowano na ten cel kwotę ,86 zł, w tym: zadania gminy - kwota: ,47 zł (co stanowi 98,94 % wykonania planu), zadania powiatu - kwota: ,39 zł (tj. 88,99 % wykonania planu). S-03 Centrum Jana Pawła II ( Łagiewniki ) Z uwagi na złoŝony przez Krakowski Zarząd Komunalny wniosek o rozpoczęcie wykupów 3 działek wchodzących pod planowany układ drogowy rozpoczęto wykup nieruchomości. Współwłaściciele wyrazili zgodę na zaproponowaną cenę pozyskano 3 działki o łącznej pow. 0,0655 ha. Zawarto 2 akty notarialne, wydatkowano na ten cel kwotę ,96 zł tj. 99,3 % wykonania planu. Dla pozostałych nieruchomości wniosek o ŚU i ULD. S-0.6 Droga Ekspresowa S7 W roku 2007 w ramach przedmiotowego zadania pozyskano 1 działkę oraz udziały w 3 działkach o ogólnej pow. 0,2135 ha, wydatkowano kwotę ,16 zł, zawarto 4 akty notarialne. Wydział Skarbu Miasta przesłał do MOSTY Katowice inwestora działającego w imieniu GDDKiA oraz Gminy Miejskiej Kraków oświadczenia w sprawie dysponowania wszystkimi nieruchomościami na cele budowlane. Równocześnie informujemy, iŝ procedowane jest uzyskanie decyzji ULD obejmującej poszerzenia na odcinku węzeł BieŜanów węzeł Christo Botewa jak równieŝ odcinek Christo Botewa Igołomska. Z dniem ostateczności decyzji ULD nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren przejdą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa. S-0.8 Szybka Kolej Aglomeracyjna Z uwagi na brak jednoznacznego określenia przebiegu inwestycji niemoŝliwe było uruchomienie w roku 2007 procedury podziału nieruchomości oraz wykupu gruntów.
3 S-2.3 Budowa terminala autobusowego w rejonie estakady ul. Wielicka ul. Powstańców Wielkopolskich. Wydział Skarbu Miasta posiada 100 % prawa do terenu (uzyskano brakującą zgodę na cele budowlane).w roku 2007 pozyskano udziały w nieruchomości składającej się z 2 działek zabudowanych budynkiem mieszkalnym połoŝonym przy ul. Powstańców Wielkopolskich 14 oraz 1 działki niezabudowanej o łącznej pow. 0,0102 ha, wydatkowano na ten cel kwotę ,66 zł. Do pozyskania pozostał jeden udział w wyŝej opisanej nieruchomości (oczekujemy na prawomocne postanowienia sądu w sprawie przyznania praw do spadku po zmarłej współwłaścicielce i zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadku). S-2.4 Przebudowa skrzyŝowania Nowy Kleparz wraz z modernizacją ul. Długiej i torowiska tramwajowego W roku 2007 pozyskano prawo uŝytkowania wieczystego 2 działek o łącznej pow. 0,0060 ha, wydatkowano kwotę ,52 zł. Wydział posiada 100 % prawa do terenu. S-3.1 Przebudowa ciągu drogowego ul. Grota Roweckiego ul. Bobrzyńskiego oraz budowa linii tramwajowej do III Kampusu UJ wraz z terminalem autobusowym. Gmina Miejska Kraków dysponuje prawem do terenu w ok. 60 %. W 2007 r. pozyskano grunty o łącznej pow. 0,4192 ha. Zawarto 8 aktów notarialnych, w tym 2 umowy warunkowe, wydatkowano kwotę ,68 zł, co stanowi 99,6 % wykonania planu. W odniesieniu do pozostałych nieruchomości objętych Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego konieczne jest opracowanie podziału geodezyjnego. S-3.2 Budowa KST, linia N-S, etap IIA (Rondo Grzegórzeckie-ul. Golikówka ) W ramach przedmiotowego zadania uregulowano stan prawny działki ewidencyjnej poprzez nabycie 3 parcel katastralnych o łącznej pow. 0,0500 ha, co stanowi 100 % prawa do terenu. Wydatkowano na ten cel kwotę ,42 zł tj. 99,5 % wykonania planu. Zawarto 3 akty norarialne. S-3.3 Budowa KST, linia N-S, etap II B (ul. Lipska ul. Wielicka) W roku 2007 pozyskano 8 działek wchodzących w całości w zakres inwestycji o ogólnej pow. 0,1638 ha. Zawarto 2 akty notarialne, wydatkowano kwotę ,93 zł, co stanowi 99,84 % wykonania planu. Dla pozostałych nieruchomości zlecono wykonanie podziału geodezyjnego zgodnie z obowiązującym planem miejscowym. W odniesieniu do 3 działek zaistniała konieczność przeprowadzenia postępowania wywłaszczeniowego. Ponadto rozwaŝana jest moŝliwość pozyskania prawa uŝytkowania wieczystego 2 działek w wyniku zamiany nieruchomości.
4 S-3.5 Budowa linii tramwajowej Rakowice Mistrzejowice Z uwagi na brak decyzji ULICP w ramach przedmiotowego zadania wykupiono tylko 2 działki o łącznej pow. 0,0507 ha, połoŝone przy ul. Bosaków wchodzące w zakres inwestycji pn. Linia tramwajowa "Północna" Rakowice - Mistrzejowice i wydatkowano na ten cel kwotę ,74 zł, tj. ok. 100 % wykonania planu. S-4.2 Budowa Trasy Nowopłaszowskiej Trwa rozpoznawanie stanu prawnego - zlecono opracowanie podziału geodezyjnego. W oparciu o sporządzone operaty szacunkowe dla działek wchodzących w całości w zakres inwestycji wystosowano oferty nabycia. S-4.4 Budowa Trasy Pychowickiej Zlecono wykonanie podziałów geodezyjnych, zgodnie z wydaną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla planowanej inwestycji odc. od ul. Grota Roweckiego do ul. Księcia Józefa. W oparciu o posiadany projekt podziału Wydział Skarbu Miasta uzyskał operaty szacunkowe nieruchomości objętych planowaną inwestycją. Rozpoczęto rozmowy z właścicielami działek. W roku 2007 wykupiono 1 nieruchomość o pow. 0,0871 ha zabudowaną budynkiem produkcyjno-magazynowym, wydatkowano na ten cel kwotę ,14 zł, co stanowi 98,84 % wykonania planu. Ze względu na przystąpienie do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego "Trasa Zwierzyniecka II" i "Zakrzówek" została zawieszona procedura podziałowa. S-5.1 Budowa ul. Kuklińskiego wraz z estakadą w ciągu ulic Powstańców Wielkopolskich i Nowohuckiej Na odcinku od ul. Nowohuckiej do ul. Lipskiej z wyłączeniem estakady Gmina Miejska Kraków posiada prawo do dysponowania terenem w odniesieniu do 100% gruntu (pozyskano bądź uzyskano zgody na wejście w teren). W odniesieniu do estakady w ciągu ulic Powstańców Wielkopolskich i Nowohuckiej to większość nieruchomości wchodzi częściowo w zakres planowanego przedsięwzięcia. Zostały wydane decyzje podziałowe. Prowadzone są rozmowy w właścicielami 3 nieruchomości pozostałych do pozyskania. W roku 2007 r. pozyskano ogółem 6 działek oraz udziały w 12 działkach o łącznej pow. 0,3260 ha, wydatkowano na ten cel kwotę ,17 zł. Zawarto 18 aktów notarialnych S-5.2 Rozbudowa ulicy Surzyckiego ul. Botewa oraz budowa przedłuŝenia ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7 Na odcinku PrzedłuŜenie ul. Christo Botewa do projektowanej trasy S-7 Wydział Skarbu Miasta zlecił w oparciu o wydane decyzje Nr 71/SU/2000 oraz Nr 154/SU/2002 o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu podział geodezyjny nieruchomości obejmujących 27 działek stanowiących własność osób fizycznych i prawnych objętych zakresem w/w zadania inwestycyjnego. Wydano decyzje podziałowe. Otrzymano wyceny szacunkowe.
5 Wystosowano pisma do właścicieli z propozycją nabycia nieruchomości niezbędnych na potrzeby inwestycyjne. Na odcinku Rozbudowa ul. Surzyckiego i Christo Botewa Wydział Skarbu Miasta zlecił w oparciu o wydaną w dniu 17 maja 2006 r. decyzję ULICP podział geodezyjny nieruchomości objętych w/w zadaniem inwestycyjnym. Wydano decyzje podziałowe. Wydział Skarbu Miasta pozyskał w większości nieruchomości objęte w/w decyzją ULICP (brak działek od 2 podmiotów). W 2007 r. w ramach przedmiotowego zadania pozyskano ogółem 23 działki o łącznej pow. 1,7946 ha. Wydatkowano na ten cel kwotę ,82 zł, co stanowi 82,53 % wykonania planu. S-5.4 Budowa przedłuŝenia ul. Meissnera (etap I - odc. al. Jana Pawła II - al. Pokoju). Wydział Skarbu Miasta posiada 100 % prawa do terenu dla inwestycji w granicach decyzji ULICP z r. W 2007 r. pozyskano ogółem 16 działek oraz udziały w 4 działkach o łącznej pow. 1,6474 ha. Uzyskano opinię prawną odnośnie ogródków działkowych. Otrzymano wyceny składników roślinnych i budowlanych, zlokalizowanych na części nieruchomości objętych inwestycją, uŝytkowanych przez osoby fizyczne jako ogródki działkowe. Na podstawie 51 umów zawartych z uŝytkownikami ogródków działkowych wchodzących w zakres przedmiotowej inwestycji dokonano wypłaty naleŝnej rekompensaty za składniki roślinne i budowlane usytuowane na ogródkach działkowych w łącznej kwocie: ,00 zł. Zawarto 17 aktów notarialnych, ogółem wydatkowano kwotę: ,24 zł, co stanowi 99,42 % wykonania planu. S-5.6 Budowa ulicy Miłosza Brak ULICP S-5.8 Przebudowa ulicy Igołomskiej Brak zgody właścicieli nieruchomości na sprzedaŝ za ceny określone w operatach szacunkowych oraz Ŝądania cen wielokrotnie przewyŝszających kwoty ustalone w tych operatach spowodowały, iŝ niemoŝliwe było zrealizowanie wykupów gruntów w roku S-6.3 Przebudowa ulicy Balickiej Brak ustalonego zakresu do pozyskania S-6.7 Budowa ulicy Nowoobozowej Dla wyŝej wymienionego zadania została wydana decyzja nr AU-2/7331/1433/05 z dnia 27 maja 2005 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa ulicy Nowoobozowej w Krakowie wraz z infrastrukturą na odcinku od skrzyŝowania z ul. śywiecką do hm 5+82,30. Wydział Skarbu Miasta przekazał inwestorowi Krakowskiemu Zarządowi Dróg prawo do dysponowania terenem na cele budowlane, niezbędne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Dla w/w etapu pozostała do wykupu jedna działka
6 (dla której uzyskano zgodę na wejście w teren w celach budowlanych), po uregulowaniu przez właściciela spraw formalno-prawnych zostanie ona pozyskana przez tutejszy Wydział. Dla pozostałych odcinków budowy ulicy Nowoobozowej ustalony został Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszarów Kobierzyn Zalesie, Ruczaj Zaborze. Toczy się równieŝ postępowanie zmierzające do uzyskania decyzji ULICP a takŝe sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru Zakrzówka. S-9.1 Pozyskanie prawa do terenu dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowe. W 2007 r. w ramach przedmiotowego zadania pozyskano: - udziały w działce wchodzącej w zakres planowanej budowy linii szybkiego tramwaju na odc. os. Krowodrza Górka - Witkowice - pow. nabyta: 0,1617 ha, - udziały w nieruchomości wchodzącej w zakres inwestycji pn. Przebudowa połączenia ul. Podgórskiej z Trasą Centralną" - pozyskana pow. 0,0016 ha, - 8 działek oraz udziały w 4 działkach o łącznej pow. 5,9266 ha pod planowaną inwestycję "Budowa Trasy Łagiewnickiej w tym w drodze zamiany pozyskano 2 nieruchomości o powierzchni 5,0274 ha, - nieruchomość połoŝoną przy ulicy Konfederackiej 18, składającą się z zabudowanej budynkiem działki o pow. 0,1180 ha i niezabudowanej działki o 0,0041 ha z przeznaczeniem na cele prowadzenia Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 3 w Krakowie, - nieruchomość o pow. 0,1142 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym z przeznaczeniem pod przyszłe zamierzenie inwestycyjne tj. planowane łącznice stanowiące połączenie w zespolonym węźle drogowym ulic: Chełmońskiego - Conrada, - udział w 1 działce wchodzącej w zakres zrealizowanej inwestycji pn. "Tor kajakarstwa górskiego w rejonie stopnia wodnego "Kościuszko" wraz z towarzyszącą infrastrukturą" - pozyskana pow. 0,0644 ha, - 1 działkę o pow. 0,0048 ha objętą inwestycją pn. "Przebudowa ul. Królowej Jadwigi i ul. Jesionowej w Krakowie wraz z oświetleniem, odwodnieniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia", - 1 działkę o pow. 0,0021 ha wchodzącą w zakres inwestycji pn. Modernizacja ulic: Junackiej (od skrzyŝowania Chełmska, Kasztanowa do ul. Królowej Jadwigi), Królowej Jadwigi i Nad Zalewem (od ul. Królowej Jadwigi do rzeki Rudawy)", - udziały w 1 działce pod Planowaną inwestycję pn. "Budowa Trasy Zwierzynieckiej odc. Armii Krajowej - ks. Józefa (tunel) oraz inwestycja pn. "Trasa Balicka" - pow. nabyta: 0,0630 ha - udział w 1 działce wchodzącą w zakres inwestycji pn. "Przebudowa ul. Kuryłowicza, DruŜbacka, Sawiczewskich - drogi dojazdowe do składowiska Barycz"- pozyskana pow. ok. 0,0028 ha Ogółem w ramach przedmiotowego zadania pozyskano 13 działek oraz udziały w 9 działkach o łącznej pow. 6,4633 ha. Zawarto 24 akty notarialne, wydatkowano na ten cel kwotę: ,42 zł, co stanowi 98,8 % wykonania planu.
7 Zadanie nr XI-1.1 Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta. W ramach przedmiotowego zadania w 2007 r. pozyskano na rzecz Gminy Miejskiej Kraków 40 działek oraz udziały w 19 działkach o ogólnej pow. 4,8046 ha, w tym: 24 działki oraz udział w 13 działkach o łącznej pow. 1,0047 ha gruntów związanych z inwestycjami drogowymi wykupiono na podstawie listy hierarchicznej opracowanej przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Dla utworzenia parku przy ul. Aleksandry pozyskano udziały w 4 działkach o pow. 0,1893 ha gruntów. Do zasobu Miasta pozyskano ogółem 4 działki oraz udziały w 2 działkach o łącznej pow. 1,6869 ha w tym: 1 działkę o pow. 0,4010 ha z przeznaczeniem pod planowaną inwestycję dot. modernizacji i zagospodarowania terenów rekreacyjnych wzdłuŝ rzeki Dłubni, 1 działkę oraz udział 1/3 cz. w 1 działce o łącznej pow. 0,2385 ha dla realizacji planowanego poszerzenia cmentarza Grębałów, udział w 1 parceli katastralnej tj. pow. 0,0529 ha, stanowiącej część działki ewidencyjnej wchodzącej w skład bulwaru Czerwieńskiego oraz działkę o pow. 0,7804 ha połoŝoną według ustaleń obowiązującego planu w obszarze planowanych dróg publicznych (ulice lokalne i dojazdowe) oraz częściowo wchodzącą w zakres inwestycji pn. "Budowa przedłuŝenia ul. Strzelców do al. 29 Listopada", związanej z poprawą układu komunikacyjnego miasta. W trybie art. 66 ustawy "Ordynacja Podatkowa" przejęto od PKP S.A. prawo uŝytkowania wieczystego gruntu objętego programem rewitalizacji Zabłocia tj. 1 działkę o pow. 0,2141 ha w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości. W celu regulacji stanów prawnych nieruchomości zajętych w związku z realizacją celów publicznych pozyskano ogółem 11 działek o łącznej pow. 1,6509 ha, w tym: umową darowizny przejęto od Agencji Mienia Wojskowego nieruchomość zabudowaną drogą asfaltową o pow. 0,1442 ha, równieŝ w drodze darowizny pozyskano od Akademii Rolniczej prawo własności nieruchomości o pow. 0,1740 ha, połoŝonej przy al. 29 Listopada dla celów poszerzenia al. 29 Listopada, nieruchomość utworzoną z 3 działek o ogólnej pow. 0,1710 ha, stanowiących sięgacze dojazdowe do pętli autobusowej Podwierzbie przejęto nieodpłatnie od Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej w Przewozie, prawo własności 2 działek o łącznej pow. 0,2771 ha stanowiące drogę łączącą ul. Siewną i ul. Górnickiego nieodpłatnie przejęto od SP-Agencji Nieruchomości Rolnych oraz nieodpłatnie przejęto prawo własności 1 działki o pow. 0,0057 ha pod poszerzenie pasa drogowego ulicy Pastelowej. Na podstawie art. 66 Ordynacji Podatkowej przejęto od PKP S.A. prawo uŝytkowania wieczystego 1 działki o pow. 0,3859 ha, wchodzącej w zakres inwestycji pn. Trasa Kotlarska węzeł ul. Kotlarska Zabłocie wraz z prawem własności składników budowlanych oraz prawo uŝytkowania wieczystego 1 działki o pow. 0,2142 ha z przeznaczeniem pod połączenie drogowe ulicy Portowej. W trybie art. 39 ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" przejęto prawo uŝytkowania wieczystego nieruchomości o pow. 0,2788 ha stanowiącej drogę wraz z własnością składników budowlanych. Dla realizacji planowanej budowy ul. Nowosłowiczej pozyskano prawo własności 1 działki o pow. 0,2728 ha. Przygotowano i przekazano 60 Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie nabycia nieruchomości w ramach przedmiotowego zadania. Ogółem zawarto 55 aktów notarialnych, w tym 9 umów warunkowych, wydatkowano kwotę ,13 zł, co stanowi 74,6 % wykonania planu.
8 Niewykonany zakres rzeczowy zadania (opisać i podać przyczyny niewykonania) Zadanie nr XI-1.1 Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta. W ramach przedmiotowego zadania pozyskiwane są nieruchomości zajęte pod drogi i umieszczone na liście hierarchicznej najpilniejszych wykupów. Działki te często posiadają bardzo małą powierzchnię, dlatego teŝ pozyskanie nieruchomości wymaga duŝo nakładów pracy natomiast wydatkowane są środki finansowe w niewielkiej wysokości. Dodatkowo lista hierarchiczna obejmuje nieruchomości, których pozyskanie wymaga wykonania wykazów synchronizacyjnych (równowaŝników) oraz dokonania podziałów geodezyjnych z uwagi na fakt, iŝ tylko części nieruchomości zajęte zostały pod drogi. Tak więc długotrwałe oczekiwanie na w/w dokumentację miało zasadniczy wpływ na zahamowanie procedury wykupu gruntów. W odniesieniu do pozostałych wykupów zgodnie z zakresem rzeczowym przedmiotowego zadania, w wielu przypadkach brak jest prawomocnych decyzji ULICP, decyzji zatwierdzających podział, zakresów i wniosków od inwestora. Nie wydatkowanie w 100 % zaplanowanych w budŝecie Miasta na 2007 r. środków finansowych spowodowane było opisanymi powyŝej okolicznościami, jak równieŝ nie doręczeniem przez właścicieli nieruchomości wymaganych dokumentów do podpisania umów notarialnych. Podpis osoby odpowiedzialnej za zadanie Podpis Dyrektora Wydziału......
KARTA ZADANIA NR GS/06/2010 SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA za 2010 ROK. Plan na r. Wykonanie na r.
. Pieczęć S-2 KARTA ZADANIA NR GS/06/2010 SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA za 2010 ROK Nazwa zadania: Zadania inwestycyjne Dział Rozdział Kategoria źródła finansowania Plan na 1.01.2010 r. Plan
1. Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie z dnia znak OZKr/JCh/7044/73/06
AU 02-2-TPA.7331-2181/05 Kraków, dnia. 21.04.2005r. o postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego rewaloryzacja i rekompozycja południowego zespołu
KARTA ZADANIA NR GS/06/2012 SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA za 2012 rok. Plan po zmianach na r. Plan na r.
. Pieczęć S-2 KARTA ZADANIA NR GS/06/2012 SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA za 2012 rok Nazwa zadania: Zadania inwestycyjne Kategoria Dział Rozdział źródła finasowania Plan na 1.01.2012 r. Plan
Uzasadnienie. do uchwały Nr XXVI/238/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 października 2003 r.
Uzasadnienie do uchwały Nr XXVI/238/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 października 2003 r. Uchwała zawiera następujące zmiany: 1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 54.070 zł, w związku z umowami
Pan Paweł Sularz Radny Miasta Krakowa
OR-05.0057-2550/09 Kraków, Pan Paweł Sularz Radny Miasta Krakowa W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie wpływu na przyśpieszenie inwestycji w Krakowie wyroku Trybunału Konstytucyjnego sygn. akt K