Source: http://docplayer.it/17427944-Prime-indicazioni-e-disposizioni-per-la-stesura-dei-piani-di-sicurezza.html
Timestamp: 2018-10-16 13:15:04+00:00
Document Index: 82360026

Matched Legal Cases: ['art. 17', 'art. 187', 'art. 100', 'art. 90', 'art. 92', 'art. 90', 'art. 90', 'art. 99', 'art. 96', 'art. 92']

Basilio Grosso
1 FONDO DI SVILUPPO E COESIONE "Accordo di Programma Quadro" per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica delle acque di falda e dei suoli nei Siti di Interesse Nazionale di Tito e Val Basento (Delibera CIPE n. 87/2012) Sito di Interesse Nazionale di Tito PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DELLE ACQUE DI FALDA (Cod. CBMT01- ) Progetto Preliminare PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA ELABORATO N 6 scala ---- A Progetto preliminare aggiornato Ottobre 2014 RUP Geom. Carlo Gilio Dott. Geol. Michele Fratini Dott. Geol. Fabio Pascarella Dott. Ing. Guido Bonifacio Dott. Arch. Gerardo Marcello Soldo
2 SOMMARIO 1 PREMESSA AVVERTENZE DI CARATTERE GENERALE SPECIFICITA DEL SITO FASE DI PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEL PSC METODO REDAZIONE, ARGOMENTI DA APPROFONDIRE E SCHEMA TIPO COMPOSIZIONE NEL PSC STIMA DEI COSTI MISURE DI PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E TUTELA DELLA SALUTE
3 1 PREMESSA Il presente documento è stato elaborato in ottemperanza a quanto disposto dall art. 17, comma 1, lettera f) del DPR 207/2010 (Regolamento Appalti), nell ambito della redazione del Progetto Preliminare per la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda nell area ex Liquichimica all interno del Sito di Interesse Nazionale di Tito. L art. 187 prevede che in fase di redazione del Progetto preliminare vengano date le Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza e di Coordinamento (più brevemente in appresso denominato PSC). Nel rispetto dell art. 100 del DLgs 81/2008 e ss.mm.ii., con particolare riferimento a quanto disposto in merito ai PSC, si ritiene innanzitutto che i lavori di cui sopra rientrino negli obblighi riepilogati nello schema che segue e che si propone venga applicato nell iter di progettazione e di esecuzione dell intervento nel quale sia prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese. 2 AVVERTENZE DI CARATTERE GENERALE Nella redazione della documentazione relativa alla sicurezza del cantiere dovranno essere evidenziati i rischi derivanti dalla possibile promiscuità con gli altri lavoratori presenti all interno dell area e dalla presenza di specifiche problematiche ambientali ed igienico-sanitarie. In particolare, dovrà essere redatta un approfondita analisi del rischio e quindi un idoneo programma dei lavori al fine di evitare che le zone interessate dalle lavorazioni siano troppo limitrofe a quelle in quel momento frequentate dagli altri lavoratori. Dovranno essere previste, pertanto, opportune delimitazioni con lo scopo di impedire l avvicinamento di persone non addette. Inoltre, per la movimentazione dei mezzi dovrà essere prevista preventivamente un apposita viabilità, mentre i punti di manovra dei mezzi dovranno essere adeguatamente segnalati ed in caso protetti. 3 SPECIFICITA DEL SITO Il sito, come evidenziato nella documentazione di progetto, per la parte riguardante il bacino fosfogessi, è sottoposta a sorveglianza fisica per il rischio radiologico meglio evidenziato dell apposito documento di valutazione riportato come allegato al progetto. Per la specificità delle problematiche derivanti e interessanti la sicurezza del cantiere, nella predisposizione del PSC, il DVR dovrà essere recepito integralmente per quanto riguarda le prescrizioni di accessibilità in sicurezza nell area e l impiego delle maestranze dedicate all intervento. 4 FASE DI PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI Ricadendo nelle condizioni previste dall art. 90, comma 5 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., prima dell affidamento dei lavori, il Committente o il Responsabile dei lavori avrà il compito di designare il Coordinatore per l esecuzione dei lavori che dovrà svolgere i compiti previsti dall art. 92, comma 2 del predetto D. Lgs. 81/2008. Lo stesso Committente o il Responsabile dei lavori dovrà, altresì, svolgere i seguenti interventi: verificare l idoneità Tecnico Professionale delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi (D.Lgs 81/2008, art. 90, comma 9, lettera a); 3
4 richiedere alle Imprese esecutrici una dichiarazione sull organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuae all INPS, INAIL e casse edili e da una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti (D.Lgs 81/2008, art. 90, comma 9, lettera b); richiedere le specifiche autorizzazioni all esperto qualificato per la sorveglianza fisica del bacino fosfogessi nominato ai sensi del D.Lgs. 230/95 e ss.mm.ii.; trasmettere alla ASL competente ed alla Direzione Provinciale del Lavoro la Notifica Preliminare, elaborata conformemente all Allegato XII del D.Lgs. 81/2008 (D.Lgs 81/2008, art. 99, comma 1); ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente. Sarà successivamente compito dell Impresa appaltatrice, entro i termini previsti dal bando e, comunque, prima della consegna dei lavori, redigere il Piano Operativo della Sicurezza (POS) (D.Lgs 81/2008, art. 96, comma 1, lettera g) i cui contenuti sono riportati nell Allegato XV del D. Lgs. 81/2008. In fase di esecuzione dell opera, il Coordinatore per l esecuzione dei lavori (D.Lgs 81/2008, art. 92) sarà tenuto a: verificare che le Imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi, seguano con fedeltà e scrupolo tutte le indicazioni riportate nel Piano di sicurezza e di Coordinamento (PSC) (comma 1, lettera a); verificare che il POS redatto dalle Imprese (comma 1, lettera b) sia conforme a quanto richiesto dalla normativa vigente e idoneo alle lavorazioni previste; organizzare il coordinamento delle attività tra le Imprese ed i lavoratori autonomi (comma 1, lettera c); verificare l attuazione di quanto previsto in relazione agli accordi tra le parti sociali e coordinare i Rappresentanti per la sicurezza (comma 1, lettera d); segnalare alle Imprese ed al Committente le inosservanze alle leggi sulla sicurezza, al PSC ed al POS (comma 1, lettera e); sospendere le Fasi lavorative nel caso in cui queste siano interessate da pericolo grave ed imminente (comma 1, lettera f). L Impresa appaltatrice, infine, nei confronti delle Imprese subappaltatrici, avrà il dovere di: verificare l idoneità Tecnico Professionale delle Imprese esecutrici anche mediante l iscrizione alla CCIA; verificare il rispetto degli obblighi INPS INAIL; trasmettere il Piano Operativo della Sicurezza (POS) alle Ditte subappaltatrici; verificare che le Ditte subappaltatrici abbiano redatto il loro Piano Operativo della Sicurezza (POS) e consegnino una copia anche al Coordinatore per la sicurezza; coordinare gli interventi di protezione e prevenzione. 4
5 5 PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEL PSC In questa prima fase di progettazione preliminare vengono evidenziati al Committente soprattutto il metodo di redazione e l individuazione degli argomenti che verranno successivamente approfonditi e sviluppati secondo lo schema tipo di composizione del PSC durante la progettazione Definitiva ed Esecutiva. Inoltre, nel successivo capitolo 6, verranno fornite indicazioni di massima relativamente alla stima dei costi per la sicurezza. Nelle fasi di progettazione definitiva ed esecutiva verranno anche date indicazioni più precise al Committente sui costi della sicurezza che saranno evidenziati nel PSC e verrà redatto il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed il Fascicolo dell Opera nel quale verrà fornita una stima integrale dei costi della sicurezza ai fini della chiarezza e della completezza, con l avvertenza che in fase di gara non possa essere soggetto alla possibilità di ulteriori ribassi. In particolare, per l intera durata dei lavori, verranno stimati i seguenti costi: apprestamenti previsti nel PSC; misure preventive, protettive e dispositivi di protezione individuale; impianti di terra, contro le scariche atmosferiche, antincendio e fumi; mezzi e servizi di protezione collettiva; procedure specifiche di sicurezza; interventi per lavorazioni interferenti; misure di coordinamento. Le singole voci saranno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato con posa in opera, smontaggio, manutenzione ed ammortamento. Il PSC verrà elaborato tenendo conto delle specifiche esigenze, attività e fasi lavorative che saranno previste nella vita del cantiere. Inoltre, vista anche le caratteristiche del cantiere ed il numero e la diversità dei singoli interventi, sarà onere del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per l esecuzione la redazione e l applicazione dei contenuti del Piano di sicurezza affinché: non siano lasciati eccessivi spazi all autonomia gestionale dell Impresa esecutrice nella conduzione del lavoro, fornendo con il Piano Operativo di Sicurezza uno strumento con indicazioni ben definite e precise al fine di evitare che vengano disattesi gli obblighi in materia di sicurezza; la programmazione non sia troppo vincolante evitando, così, di ridurre il legittimo potere gestionale dell Impresa esecutrice soprattutto nel caso in cui si vengano a proporre situazioni non previste dal Piano Operativo di Sicurezza. Una programmazione troppo vincolante, infatti, non garantirebbe comunque la sicurezza sul lavoro perché troppo rigidamente imposta o troppo macchinosa (con la conseguenza che l Impresa e lo stesso coordinatore per l esecuzione dei lavori, di fronte ad eccessive difficoltà procedurali, finirebbero spesso con il disattenderle). 6 METODO REDAZIONE, ARGOMENTI DA APPROFONDIRE E SCHEMA TIPO COMPOSIZIONE NEL PSC In questa fase della progettazione, come indicato dalla normativa vigente, viene riportato il metodo di redazione e l individuazione degli argomenti da approfondire che verranno successivamente 5
6 elaborati con l avanzare del grado di progettazione (nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente). Tutti gli elaborati inerenti la sicurezza saranno predisposti tenendo conto delle oggettive necessità e particolarità del cantiere in oggetto. Nello schema tipo di composizione che sarà adottato, il PSC sarà articolato in due parti distinte, con uno scopo ben preciso. Nella prima parte del PSC dovranno essere trattati argomenti che riguardano prescrizioni di carattere generale, anche se concretamente legati al lavoro progettato e che si deve realizzare. Queste prescrizioni di carattere generale potranno essere considerate come il Capitolato speciale della sicurezza adattato alle specifiche esigenze del lavoro e rappresenteranno in pratica gli argini legali entro i quali si vuole che l Impresa si muova con la sua autonoma operatività. Tutto ciò nell intento di evitare il più possibile di imporre procedure troppo burocratiche, troppo rigide e soprattutto troppo minuziose e macchinose, che potrebbero indurre l Impresa a sentirsi deresponsabilizzata o, comunque, non in grado di impegnarsi ad applicarle perché troppo teoriche e, di fatto, di poca utilità per la vita pratica del cantiere. Inoltre, la definizione degli argini legali entro i quali l Impresa potrà e dovrà muoversi con la sua autonomia operativa rappresenterà anche un valido tentativo per evitare l insorgere del contenzioso tra le parti. All interno del Piano di Sicurezza e Coordinamento dovranno essere esplicitate tutte le problematiche inerenti: l identificazione e la descrizione dell opera; l indirizzo del cantiere; la descrizione dell area in cui sarà collocato il cantiere; la descrizione sintetica dell opera, con riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche; l individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza; il responsabile dei lavori (qualora nominato dal committente); il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione; la relazione concernente l individuazione, l analisi e la valutazione dei rischi concreti, in riferimento all area ed all organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze; il recepimento del DVR del rischio radiologico di cui all Elaborato 3.2; le scelte progettuali ed organizzative; le misure preventive e protettive, in riferimento all area di cantiere, all organizzazione del cantiere e delle lavorazioni; le prescrizioni operative, misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle eventuali interferenze tra le lavorazioni; 6
7 le misure di coordinamento relativo all uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva; le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi; l organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori; la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno; la stima dei costi della sicurezza; le tavole esplicative di progetto relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e, se necessario, un profilo altimetrico ed una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio ad una specifica relazione se già redatta; il diagramma di GANTT con la stima delle tempistiche delle varie fasi lavorative; le valutazioni di pericolosità per tipo di rischio; l elenco e la definizione di eventuali rischi chimici; le schede con il dettaglio dei rischi e delle modalità di esecuzione dei lavori; le schede con il dettaglio dei rischi e delle modalità di utilizzo delle macchine; l analisi puntuale e specifica dei rischi provenienti dalla particolare ubicazione del cantiere, in particolare, vista la presenza di numerose abitazioni limitrofe a tutta la futura area di cantiere. Si noti come la parte del PSC che tratta il piano dettagliato della sicurezza per fasi di lavoro nasce da un Programma di Esecuzione dei Lavori, che naturalmente va considerato come un ipotesi attendibile ma preliminare di come verranno poi eseguiti i lavori dall Impresa. Al cronoprogramma ipotizzato saranno collegate delle procedure operative per le fasi più significative dei lavori e delle schede di sicurezza collegate alle singole fasi lavorative, programmate con l intento di evidenziare le misure di prevenzione dei rischi simultanei risultanti dall eventuale presenza di più imprese (o ditte) e di prevedere l utilizzazione di impianti comuni, mezzi logistici e di protezione collettiva. Si noti come i tempi di esecuzione delle diverse lavorazioni tendano a subire normalmente delle modifiche anche sensibili per molteplici ragioni. Oltre che verificare l applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza, sarà anche compito fondamentale del coordinatore in fase esecutiva, mediante opportune azioni di coordinamento, organizzare tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la reciproca informazione al fine di evitare possibili interferenze lavorative. Per ridurre qualsiasi rischio di sovrapposizione ed interferenza tra le varie fasi lavorative il cronoprogramma coordinerà le diverse attività impedendo il contemporaneo svolgimento di quelle che debbano avvenire in ambienti comuni o in zone verticalmente o orizzontalmente limitrofe qualora possa essere riscontrato un potenziale pericolo con conseguenze di infortunio o di malattia professionale. Nel caso di lavorazioni interferenti, il cronoprogramma prevedrà lo sfasamento temporale o spaziale degli interventi in base alle priorità esecutive ed alla 7
8 disponibilità di uomini e mezzi. Nei casi in cui lo sfasamento temporale o spaziale non sia attuabile o lo sia solo parzialmente, saranno previste all interno del PSC misure protettive che eliminino o riducano i rischi e le interferenze mediante l allestimento di schermature, segregazioni, protezioni e percorsi che consentano le attività e gli spostamenti degli operatori in condizioni di sicurezza. A conclusione del PSC saranno riportate le indicazioni alle Imprese per la corretta redazione del Piano Operativo per la Sicurezza (POS) e la proposta di adottare delle schede di sicurezza per l impiego di ogni singolo macchinario tipo, che saranno, comunque, allegate al PSC in forma esemplificativa e non esaustiva (crediamo che quest ultimo compito vada ormai delegato principalmente alla redazione dei POS da parte delle Imprese). 7 STIMA DEI COSTI MISURE DI PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E TUTELA DELLA SALUTE I costi della sicurezza sono indicati nel quadro economico dell intervento. 8
COMUNITA' MONTANA ALTO SANGRO E ALTOPIANO DELLE CINQUEMIGLIA INTERVENTI PER LA V ALORIZZAZIONE DEL COMPRENSORIO "ALTO SANGRO": AMPLIAMENTO DEI BACINI IDRICI DI RISERVA CON RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO