Source: http://docplayer.it/15468849-Lavori-di-manutenzione-per-la-realizzazione-di-lavori-di-natura-elettrica-ed-affini-accordo-quadro-capitolato-speciale.html
Timestamp: 2018-09-25 09:44:31+00:00
Document Index: 16519945

Matched Legal Cases: ['art. 59', 'art. 59', 'art.29', 'art. 59', 'art. 118', 'art.2359', 'art.61', 'art.59']

LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI NATURA ELETTRICA ED AFFINI ACCORDO QUADRO CAPITOLATO SPECIALE - PDF
LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI NATURA ELETTRICA ED AFFINI ACCORDO QUADRO CAPITOLATO SPECIALE
Download "LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI NATURA ELETTRICA ED AFFINI ACCORDO QUADRO CAPITOLATO SPECIALE"
1 Pag. 1 di 55 CAPITOLATO SPECIALE AI SENSI DELL ART. 59, COMMA 4, DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DELLA PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE DI NATURA Il presente capitolato è composto da n. 48 articoli e da n. 55 pagine. Roma, IL PROGETTISTA P.I. PASQUALE GIORDANO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ING. STEFANO SMITH
2 Pag. 2 di 55 Indice Premessa... pag.5 PARTE I - OGGETTO DELL ACCORDO QUADRO Art. 1 Oggetto dell Accordo Quadro... pag.6 Art. 2 Durata dell Accordo Quadro... pag.7 Art. 3 Quantitativo massimo e Valore stimato dell Accordo Quadro... pag.7 PARTE II APPALTI BASATI SULL ACCORDO QUADRO Art. 4 Procedura per l Aggiudicazione degli Appalti Specifici... pag.8 Art. 5 Oggetto degli Appalti Specifici... pag.8 Art. 6 Sicurezza nell esecuzione degli appalti specifici... pag.9 Art. 7 Contratto relativo all appalto specifico... pag.11 PARTE III REGOLE GENERALI RIGUARDANTI GLI APPALTI SPECIFICI BASATI SULL ACCORDO QUADRO Art. 8 Documenti che fanno parte dell Accordo Quadro... pag.12 Art. 9 Disposizioni particolari riguardanti l Accordo Quadro... pag.12 Art. 10 Successione e Fallimento dell Aggiudicatario... pag.12 Art. 11 Rappresentante dell Aggiudicatario e domicilio; direttore Tecnico di cantiere e personale addetto ai lavori... pag.13 Art. 12 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione... pag.14 Art. 13 Convenzioni europee in materia di valuta e termini... pag.15 Art. 14 Il Subappalto... pag.15 Art. 15 Vizi e difformità di realizzazione dei lavori relativi agli appalti specifici... pag.16 Art. 16 Pagamenti... Pag.17 Parte IV CATEGORIE DI QUALIFICAZIONE E GARANZIE Art. 17 Requisiti necessari per la partecipazione... pag.18 Art. 18 Cauzione Definitiva... pag.19 Art. 19 Riduzione delle garanzie... pag.19 Art. 20 Obblighi assicurativi a carico dell Operatore Economico... pag.19 Parte V AGGIUDICAZIONE DELL ACCORDO QUADRO Art. 21 Criterio di Aggiudicazione dell Accordo Quadro... pag.22 Art. 22 Modalità di stipula degli appalti specifici... pag.23
3 Pag. 3 di 55 Parte VI- NORME FINALI Art. 23 Oneri e obblighi a carico dell aggiudicatario... pag.24 Art. 24 Obblighi speciali a carico dell aggiudicatario... pag.26 Art. 25 Penali... pag.27 Art. 26 Risoluzione dell Accordo Quadro e dei contratti specifici... pag.28 Parte VII - CONTROVERSIE, MANODOPERA, CONTRATTI COLLETTIVI Art. 27 Accordo bonario e transazione... pag.31 Art. 28 Definizione delle controversie... pag.31 Art. 29 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera... pag.32 Art. 30 Spese contrattuali, imposte, tasse... pag.32 Parte VIII SPECIFICHE TECNICHE DEGLI INTERVENTI Art. 31 Descrizione della tipologia dei possibili interventi manutentivi... pag.35 Art. 32 Gestione del processo manutentivo... pag.38 Art. 33 Ordinazione dei lavori... pag.38 Parte IX - Termini per l esecuzione dei contratti specifici Art. 34 La Direzione Lavori... pag.41 Art. 35 Consegna ed inizio lavori... pag.42 Art. 36 Termini per l ultimazione lavori e verbale di ultimazione... pag.42 Art. 37 Proroghe... pag.43 Art. 38 Sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori... pag.43 Art. 39 Garanzia Materiali e Regolare Esecuzione... pag.44 Art. 40 Programma dei lavori esecutivo dell Appaltatore... pag.45 Art. 41 Inderogabilità dei termini di esecuzione... pag.45 Art. 42 Lavoro notturno, festivo e reperibilità... pag.46 Art. 43 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi... pag.46 Parte X - Contabilizzazione dei lavori Art. 44 Lavori a misura... pag.47 Art. 45 Prezzi della manodopera... pag.47 Art.46 Norme di misurazione e valutazione di ogni lavorazione... pag.49 Art. 47 Modalità di esecuzione di ogni lavorazione... pag.52 Art. 48 Requisiti dei materiali e dei componenti Norme generali... pag.53
4 Pag. 4 di 55 ALLEGATI Allegato 1 Elenco Prezzi aggiuntivo Allegato 2 Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) Allegato 3 Elenco Edifici in uso all
5 Pag. 5 di 55 Premessa Il presente documento contiene le clausole per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell art. 59, comma 4, del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs n. 163/2006) sul quale basare l aggiudicazione di appalti specifici riguardanti l esecuzione di lavori di manutenzione entro i limiti delle condizioni fissate nel medesimo accordo.
6 Pag. 6 di 55 PARTE I OGGETTO DELL ACCORDO QUADRO Art. 1. Oggetto dell Accordo Quadro L oggetto dell Accordo Quadro comprende i lavori di manutenzione di tipo elettrica ed affini nonché le opere, le prestazioni, le forniture ed i servizi accessori ad essi connessi, il tutto per rendere l attività da svolgere finita ed eseguita a regola d arte. L Accordo Quadro ha quindi la finalità di regolamentare gli appalti specifici che verranno assegnati all operatore economico aggiudicatario durante il periodo di durata del medesimo Accordo e che saranno volti all esecuzione di singoli interventi di manutenzione. Pertanto, con la presente procedura, l Università degli studi di Roma La Sapienza intende regolamentare gli affidamenti di appalti specifici concernenti l esecuzione di lavori di manutenzione e di tutte quelle opere e provviste emergenti ed occorrenti che nel tempo (della durata dell accordo quadro) dovessero rendersi necessarie per garantire l efficienza funzionale (dal punto di vista elettrico ) degli impianti elettrici degli edifici di proprietà o concessi in uso a vario titolo alla La Sapienza, la cui consistenza è indicata nell allegato Elenco edifici (allegato 3) al presente. Per forniture e servizi accessori da includere sono da intendersi anche il noleggio dei mezzi di cantiere e delle attrezzature necessarie all esecuzione delle attività previste in ogni contratto specifico nonché le strutture per il ricovero per tali mezzi ed attrezzature. Ai sensi dell art. 59 del D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii. l Accordo Quadro ha per oggetto le regole generali di intesa tra l Amministrazione - Università degli Studi di Roma La Sapienza e l Operatore Economico-Impresa in base alle quali si procederà a stipulare specifici appalti relativi ad interventi manutentivi connotati da serialità e caratteristiche esecutive standardizzate. In particolare all interno del presente Capitolato sono contenuti : - La durata dell accordo quadro; - Il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere appaltati i singoli lavori. Sono pertanto oggetto dell Accordo Quadro: - Le regole relative alla procedura di aggiudicazione degli appalti specifici; - La tipologia di prestazioni affidabili.
7 Pag. 7 di 55 Art. 2 Durata dell Accordo Quadro L Accordo Quadro che verrà stipulato con l operatore economico aggiudicatario della presente procedura ha una durata temporale di quattro anni (48 mesi) decorrenti dalla data di stipula del medesimo Accordo Quadro, durata che potrà essere prorogata per ulteriori 6 (sei) mesi, con comunicazione scritta all Operatore Economico, a seguito di non compimento della cifra stabilita dal Valore Stimato dell Accordo. Per durata dell Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale l Amministrazione può aggiudicare il singolo appalto specifico. L Accordo potrà invece risolversi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito dell esaurimento della somma economica stabilita come quantitativo massimo del medesimo Accordo. Tale condizione si potrà raggiungere in seguito alla stipula di tanti singoli contratti specifici il cui totale equivale all intero importo fissato nell Accordo Quadro. Art. 3 Quantitativo Massimo e valore stimato dell Accordo Quadro Il quantitativo massimo relativo all Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria del quantitativo presunto dei contratti specifici che presumibilmente verranno stipulati nei quattro anni in virtù dell Accordo Quadro medesimo è di totali euro ,00 (Unmilionenovecentottantasettemilaseicentosessantaquattro/00) IVA di legge esclusa così come riportato all interno della seguente tabella: Totali A.Q. Colonna 1) Importo Importo Anno 1 Anno 2 ( ) ( ) Importo Anno 3 ( ) Importo Anno 4 ( ) Num. Importi totale in euro A misura a) Importo esecuzione lavori , , , , ,00 b) Oneri della sicurezza , , , , ,00 a) + b) IMPORTO TOTALE , , , , ,00 Ai sensi dell art.29, comma 13, del D.Lgs. 163/06, l importo massimo delle prestazioni oggetto dell Accordo Quadro è stimato in complessivi ,00 di cui ,00 per lavori ed ,00 per oneri della Sicurezza (oltre l Imposta sul Valore Aggiunto di legge). Tale importo relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, la cui quota parte da imputare all ammontare dell appalto specifico, verrà computato di volta in volta, in relazione alle attività da svolgere, all interno dei singoli contratti, non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti e del punto dell allegato XV al Decreto n. 81 del 2008.
8 Pag. 8 di 55 Parte II APPALTI BASATI SULL ACCORDO QUADRO Art. 4 Procedura per l Aggiudicazione degli appalti specifici L Amministrazione, trattandosi di un Accordo Quadro assegnato ad un singolo operatore economico, a fronte di una o più richieste di interventi manutentivi, aggiudicherà tramite proprio rappresentante incaricato (es. R.U.P., D.L, ), ciascun appalto specifico ponendo in essere le seguenti attività: a) Preliminarmente, l Amministrazione procederà alla definizione dell oggetto del singolo appalto (indicazione della tipologia del lavoro manutentivo da eseguire, opere e servizi accessori ad esse connessi da fornire) in ragione di quanto stabilito nell Accordo Quadro; b) Successivamente, l Amministrazione provvederà alla richiesta d offerta relativa all intervento da eseguire che dovrà rispettare i termini e le condizioni (fisse o da fissare ) previste nell Accordo Quadro; c) Con la ricezione dell offerta, a seguito della valutazione della stessa, l Amministrazione procederà ad aggiudicarne l appalto specifico mediante la stipula del relativo contratto in favore dell Operatore Economico che si è aggiudicato l Accordo Quadro operando, sui prezzi unitari, le medesime condizioni offerte (ribasso) all interno dell Accordo stesso. Art.5 Oggetto degli appalti specifici Oggetto dell appalto specifico basato sull Accordo Quadro potrà essere, in ragione di quanto specificato dall Amministrazione nella richiesta d offerta, quanto nel seguito indicato: Opere di riparazione, di rinnovamento e di sostituzione delle finiture delle costruzioni e quelle necessarie a mantenerle in efficienza senza modificarne le caratteristiche dimensionali e/o comunque in generale opere di manutenzione ordinaria classificabili nella categoria OS30 da eseguirsi presso gli edifici in uso all Università degli Studi di Roma La Sapienza (di cui all allegato 3 Elenco Edifici ) che risultano necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti elettrici esistenti negli edifici stessi. Per "integrazione dell impianto esistente si intende compreso l'ammodernamento dell impianto esistente e l'aggiunta di componenti tecnologici volto anche a migliorare l impianto dal punto di vista del risparmio energetico, mentre non è compresa la realizzazione di nuovi impianti precedentemente non presenti.
9 Pag. 9 di 55 A titolo indicativo e non limitativo nella parte VIII del presente verranno esplicitate le specifiche tecniche delle principali prestazioni potenzialmente richiedibili all Aggiudicatario dell Accordo Quadro, fermo restando che lo stesso sarà tenuto ad intervenire ogni qual volta la Direzione Lavori ne ravveda la necessità. Art. 6 Sicurezza nell esecuzione degli appalti specifici (D.Lgs n.81 del 9 Aprile 2008 così come modificato dal D. Lgs. n. 106/09 ) In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs 81/08 e ss. mm. ii., a seguito dell Aggiudicazione dell Accordo Quadro, prima della stipula dei singoli appalti specifici, l'aggiudicatario dovrà prendere contatti con il Responsabile della Sicurezza e/o Coordinatore della Sicurezza della Amministrazione, per verificare quanto contenuto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (allegato 2 del presente ) e quindi essere informato sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate dall'amministrazione. Premesso che la conclusione di un Accordo Quadro è finalizzato all aggiudicazione di appalti specifici, in via preliminare si sono individuate come interferenze quelle contenute all interno del documento P.S.C. stilato dal Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e costituente l allegato 2 del presente Capitolato. Considerando che alla stipula di appalti specifici potrebbero essere cambiate le condizioni legate ai rischi interferenti, l Amministrazione, di volta in volta che aggiudicherà un appalto specifico, provvederà, se necessario, ad aggiornare il Piano di Sicurezza e Coordinamento tramite il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione individuando, tra l altro, i relativi costi della sicurezza. L'adempimento di tali obblighi dovrà essere documentato da apposito verbale, redatto a cura del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, da allegare alla documentazione dell appalto specifico, quale parte integrante dello stesso. In generale, trattandosi di interventi di manutenzione l'aggiudicatario è tenuto ad osservare tutte le norme vigenti sulla prevenzione infortuni e igiene nei luoghi di lavoro, ed a fornire ogni certificazione e documentazione in merito nel caso che queste vengano espressamente richieste dall Amministrazione. In caso di tre inosservanze su quanto previsto e disposto per la sicurezza, l'amministrazione procederà ad incamerare la cauzione definitiva, ferme restando le eventuali responsabilità civili e penali in carico all'aggiudicatario.
10 Pag. 10 di 55 Quest ultimo garantisce inoltre che il personale, nell eseguire i lavori di manutenzione di cui al presente capitolato, abbia ricevuto un adeguata informazione e formazione sui rischi specifici propri dell attività, nonché un adeguata formazione sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell ambiente. L Aggiudicatario garantisce pertanto che il personale che esegue i lavori di manutenzione venga dotato, in relazione alla tipologia delle attività da svolgere, di adeguati dispositivi di protezione individuali e collettivi (ad es. elmetti, cinture, guanti, occhiali di sicurezza, ecc.) così come prescritto all interno del proprio Piano Operativo di Sicurezza. L Aggiudicatario infatti ha l obbligo di redigere e di consegnare all Amministrazione, entro trenta giorni dall aggiudicazione dell Accordo Quadro un piano operativo di sicurezza (redatto in conformità all allegato XV del Decreto n. 81 del 2008 e ss.mm.ii., nonché alla migliore letteratura tecnica in materia ) per quanto attiene alle scelte autonome dell aggiudicatario e le relative responsabilità nell organizzazione del cantiere e nell esecuzione dei lavori che potenzialmente saranno oggetto dei contratti specifici e da considerarsi come piano complementare di dettaglio al piano di sicurezza e di coordinamento stilato in fase di progettazione. Resta inteso che successivamente all atto di stipula di ciascun appalto specifico e comunque prima dell inizio delle attività previste nel singolo contratto, l Aggiudicatario provvederà a stilare un aggiornamento del proprio piano operativo di sicurezza (stilato entro i trenta giorni dall aggiudicazione dell Accordo), complementare e di dettaglio al piano di sicurezza e di coordinamento, che contribuirà a far parte integrante della documentazione relativa all Accordo ed al singolo appalto specifico. Le gravi violazioni dei piani di sicurezza da parte dell Aggiudicatario sono causa di risoluzione del contratto, previa costituzione in mora. La definizione delle cause di risoluzione è disciplinata dagli art.li. 135 e 136 del D.Lgs. 163/06 e successive modificazioni e integrazioni. La vigilanza sull osservanza dei piani di sicurezza è affidata al direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza. L Aggiudicatario può, inoltre, prima dell inizio dei lavori o anche in corso d opera, presentare al responsabile della Sicurezza o Coordinatore della Sicurezza (quando nominato) proposte di modificazioni o integrazioni al piano operativo di sicurezza e coordinamento. L Aggiudicatario si impegna, altresì, ad adeguare il piano alle prescrizioni imposte dalla direzione lavori, qualora questa rilevi e contesti, in ogni momento dell esecuzione dei lavori, insufficienze di qualunque genere del piano, senza che ciò comporti ulteriori oneri per l Amministrazione.
11 Pag. 11 di 55 Art. 7 Contratto relativo all Appalto Specifico Nel contratto relativo al singolo appalto specifico che, ai sensi dell art. 59 comma 4 del D.Lgs 163/2006, trattandosi di un unico Operatore Economico, verrà stipulato con l Aggiudicatario dell Accordo Quadro, l Amministrazione, all atto della stipula, si atterrà alle condizioni generali inerenti il medesimo Accordo comprese quelle contenute all interno del presente e dei suoi allegati.
12 Pag. 12 di 55 PARTE III REGOLE GENERALI RIGUARDANTI GLI APPALTI SPECIFICI BASATI SULL ACCORDO QUADRO Art. 8 Documenti che fanno parte dell Accordo 1. Fanno parte integrante e sostanziale dell accordo: a) Il presente comprensivo degli allegati: i. Allegato 1 Elenco prezzi aggiuntivi; ii. Allegato 2 Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.); iii. Allegato 3 Elenco Edifici in uso all Università degli Studi di Roma La Sapienza ; b) La Tariffa dei Prezzi per le Opere Edili ed Impiantistiche edizione 2012 (anche se non materialmente allegata); c) Il codice di comportamento D.P.R. 62/2013; d) Polizze di garanzia; e) Il D.M. n. 145/00 per le parti vigenti. 2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare: a) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss. mm. ii.; b) il Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici approvato con D.P.R. 05/ottobre 2010, n. 207; c) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati così come modificato dal D.Lgs. n.106/09 e ss. mm. ii.. Art. 9 Disposizioni particolari riguardanti l accordo La sottoscrizione del presente e dei suoi allegati equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano l accordo. Art. 10 Successione e Fallimento dell Aggiudicatario In caso di morte dell Aggiudicatario, se persona fisica, l Amministrazione potrà risolvere il contratto od accordare agli eredi la continuazione.
13 Pag. 13 di 55 In caso di fallimento dell Aggiudicatario l Amministrazione si avvale, a tutela dei propri interessi, di quanto disposto in materia dalla normativa nazionale vigente nonché di quanto disposto al Titolo III Disposizioni ulteriori per i contratti relativi ai lavori pubblici capo I Programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori del D.Lgs. 12/04/2006 n.163 e s.m.i. (Codice dei Contratti). Qualora l esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell articolo 37 del Codice dei contratti (D.Lgs.163/06 ss.mm. e ii.). Art. 11 Rappresentante dell Aggiudicatario e domicilio; Direttore Tecnico di cantiere e personale addetto ai lavori L Aggiudicatario deve eleggere domicilio nel comune di Roma o provincia ai sensi della normativa vigente; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. L Aggiudicatario deve altresì comunicare nei modi prescritti dalla normativa vigente, le generalità delle persone autorizzate ad agire per suo conto. L Aggiudicatario deve nominare, prima dell inizio dell Accordo ed a sua cura e spese, un tecnico professionalmente preparato ed in grado di coordinare le attività previste, di seguito denominato D.T. ( Direttore Tecnico o di cantiere), nonché un suo sostituto in caso di assenza. Il D.T. è responsabile dell organizzazione, della programmazione e dell esecuzione delle attività manutentive e deve essere sempre reperibile dal D.L. (Direttore dei Lavori dell Amministrazione) tramite telefono fisso o mobile. Il D.T. rappresenta l Aggiudicatario a tutti gli effetti e, pertanto, tutte le comunicazioni a lui rivolte dal D.L. e/o dall Amministrazione s intendono date all Aggiudicatario. I nominativi del D.T. e del sostituto devono essere notificati all Amministrazione per iscritto entro dieci giorni dalla comunicazione di aggiudicazione dell Accordo ed almeno tre giorni prima dalla data di inizio dello stesso. L Amministrazione può ottenere in qualsiasi momento nel corso della durata dell Accordo, previa motivata richiesta, la sostituzione del D.T. e/o del suo sostituto senza che l Aggiudicatario possa opporre eccezione alcuna. In tal caso l Aggiudicatario provvede alla sostituzione entro 10gg. solari dalla richiesta pena la risoluzione dell Accordo Quadro. L Aggiudicatario è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall imperizia o dalla negligenza del proprio personale, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell impiego dei materiali.
14 Pag. 14 di 55 Resta inteso che ogni variazione del domicilio delle persone incaricate e definite dall Aggiudicatario deve essere tempestivamente notificata all Amministrazione; ogni variazione del nominativo del Direttore Tecnico incaricato deve essere accompagnata dal deposito presso l Amministrazione del nuovo atto di mandato. Per l espletamento delle attività manutentive (interventi urgenti su guasto, manutenzione programmata) l Aggiudicatario deve disporre di personale addetto manutentore professionalmente qualificato, in possesso degli attestati tecnici richiesti dalle norme vigenti. Il personale addetto deve essere in numero sufficiente allo svolgimento tempestivo, efficiente ed agevole di tutte le attività previste. In particolare, in considerazione dei numerosi interventi che si presume di effettuare, l Aggiudicatario dovrà garantire (se richiesto dalla D.L.) la disponibilità operativa presso la propria sede di almeno n.2 persone di assoluta fiducia e professionalità formate ed informate sulla tipologia di intervento da eseguire e, così come previsto dal D.Lgs.81/08 e ss.mm.ii. formate ed informate sui pericoli e rischi comuni alle proprie mansioni. All inizio dell Accordo, l Aggiudicatario comunicherà all amministrazione l elenco del personale impiegato attestandone la formazione e riportando i nominativi e la relativa qualifica professionale. L Aggiudicatario, inoltre, aggiorna costantemente l elenco di cui sopra comunicando all Amministrazione tutte le eventuali variazioni che dovessero intervenire nel corso dell Accordo (in termini di corsi di aggiornamento e/o integrazioni di personale qualificato). Art. 12 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'accordo, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente. Per quanto riguarda l accettazione, la qualità e l impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l eventuale sostituzione di quest ultimo, si applicano le normative vigenti sul tema. L Aggiudicatario, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n L Aggiudicatario, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni»
15 Pag. 15 di 55 approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008). Art. 13 Convenzioni in materia di valuta e termini In tutti gli atti predisposti dall Amministrazione i valori in cifra assoluta si intendono in euro. In tutti gli atti predisposti dall Amministrazione i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa. Art. 14 Il Subappalto L affidamento in subappalto o in cottimo delle opere oggetto di contratti specifici, purché rappresentino solo parte dell intera opera è ammesso in conformità all art. 118 del D.Lgs. 163/2006. Il subappalto dovrà essere autorizzato dall Amministrazione a condizione che l Aggiudicatario provveda: - nella procedura di affidamento dell Accordo Quadro, ad indicare all atto dell offerta se intende subappaltare o concedere in cottimo parte delle lavorazioni; - nella procedura di affidamento dell Accordo Quadro, ad indicare all atto dell offerta le parti di lavoro che intende subappaltare; - a non subappaltare o ad affidare in cottimo altre categorie di lavori diverse da quelle a suo tempo indicate nell offerta; - ad indicare all atto dell offerta per ciascun contratto specifico le parti di lavoro che intende subappaltare; - a richiedere la prescritta autorizzazione al subappalto all Amministrazione che provvede al rilascio entro 30 giorni dalla richiesta, (termine prorogabile una sola volta in presenza di giustificati motivi trascorso il quale senza che l ente appaltante abbia provveduto, l autorizzazione s intende concessa), a stipulare il contratto di subappalto dopo l autorizzazione; - a depositare il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell esecuzione delle relative lavorazioni, allegando alla copia autentica del contratto di subappalto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, ai sensi dell art.2359 del c.c., con l impresa affidataria del subappalto, nonché la certificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal successivo punto; - ad individuare, quali subappaltatori o cottimisti, esclusivamente imprese qualificate per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in
16 Pag. 16 di 55 cottimo, ovvero che siano in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente l iscrizione alla C.C.I.A.A. e nei confronti delle quali non sussiste alcuno dei divieti previsti dalla normativa vigente ; - a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti in favore dei subappaltatori, con l indicazione delle ritenute di garanzia effettuate (per il subappalto di lavorazioni afferenti alla categoria prevalente); - a praticare gli stessi prezzi di aggiudicazione con un ribasso non superiore al 20%; - ad inserire nei contratti con i subappaltatori o cottimisti una clausola che espressamente vieti l ulteriore subappalto o affidamento in cottimo; - a garantire che da parte dei subappaltatori e cottimisti venga rispettato il trattamento economico e normativo stabilito dai C.C.N.L. nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona in cui si svolgono i lavori; - a trasmettere all Amministrazione prima dell inizio dei lavori da parte dell Aggiudicatario e dei subappaltatori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, nonché copia del piano per la sicurezza fisica dei lavoratori; - a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti col piano presentato dall Aggiudicatario stesso; - a garantire che nei cartelli esposti all esterno del cantiere siano indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici. Il subappalto potrà essere vietato dall Amministrazione qualora sia indicato nella richiesta di offerta la sussistenza di ipotesi di divieto di subappalto previsto da vigenti disposizioni. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed agli oneri dell Aggiudicatario dell appalto specifico che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell Amministrazione delle prestazioni subappaltate. Art. 15 Vizi e difformità di realizzazione dei lavori relativi agli appalti specifici All ultimazione delle lavorazioni oggetto di ciascun contratto specifico la Direzione dei lavori procederà all accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite tramite un verbale. In sede di accertamento sommario saranno pertanto rilevati e verbalizzati dalla D.L. eventuali vizi e difformità di costruzione che l Aggiudicatario è tenuto ad eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno all Amministrazione. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista all interno del presente, in
17 Pag. 17 di 55 proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. Art. 16 I Pagamenti I pagamenti inerenti le opere contrattualizzate verranno effettuati in seguito al certificato di ultimazione dei lavori relativi a ciascun contratto stipulato secondo le condizioni dell Accordo Quadro. Per ciascuno dei suddetti contratti, infatti, verrà stilato dal D.L. un certificato di ultimazione dei lavori, che consentirà all Amministrazione di effettuare i pagamenti connessi alle opere eseguite, in seguito della predisposizione degli atti contabili relativi pertanto alla rendicontazione delle opere inerenti il medesimo contratto. Il pagamento delle ore eseguite per pronto intervento in orari notturni, straordinari o festivi verrà contabilizzato dalla Direzione Lavori seguendo le seguenti maggiorazioni così come da CCNL: 1. Lavoro notturno straordinario h (22,00 06,00): 40%; 2. Lavoro straordinario diurno (es.: sabato): 35% 3. Lavoro festivo in orario notturno: 50%; 4. Lavoro festivo diurno: 45%; Il pagamento di tutto quanto contabilizzato (secondo le condizioni economiche dell Accordo Quadro) avverrà in un unica soluzione ed al netto delle ritenute a garanzia, che risultano pari allo 0,5%. Tali ritenute verranno rilasciate in seguito al certificato di regolare esecuzione, inerente le opere oggetto di specifico contratto, predisposto dalla Direzione Lavori e sottoscritto dalle parti. Il termine di pagamento dal ricevimento della fattura sarà di 60 gg in deroga a quanto previsto dall Art.143 del D.P.R. 207/2010 e ss. mm. ii..
18 Pag. 18 di 55 PARTE IV CATEGORIE DI QUALIFICAZIONE E GARANZIE Art. 17 Requisiti necessari L ammontare complessivo massimo dell Accordo Quadro ricade nella categoria di opere OS30 così come riportato nella tabella seguente: Interventi Importo [ ] Opere su impianti elettrici (OS30) ,00 Totale ,00 Di cui Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso [ ] ,00 (2,40%) ,00 (2,4%) L Aggiudicatario dovrà pertanto possedere i requisiti nel seguito indicati : 1. Attestazione SOA comprovante il possesso della categoria prevalente OS30 Classifica IV [Importo Classifica fino a ] e/o quanto stabilito dalla normativa vigente (all Art.40 del D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii. e all art.61 del D.P.R. 207/2010). I lavori di manutenzione sono infatti classificati nella categoria prevalente di opere speciali «OS30».
19 Pag. 19 di 55 Art. 18 Cauzione definitiva Ai sensi dell articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell ammontare dell Accordo Quadro; qualora l aggiudicazione sia fatta in favore di un ribasso offerto in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. La garanzia è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo di appalti specifici per lavori eseguiti pari al 80% dell importo dell intero Accordo Quadro. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20 %, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente allo scadere dell Accordo Quadro; lo svincolo e l estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. L Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese sopraggiunte a seguito di lavori da eseguirsi d ufficio o rimborsi dovuti all interno delle condizioni dei successivi appalti specifici. L incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell Aggiudicatario di proporre azione innanzi l autorità giudiziaria ordinaria. Art. 19 Riduzione delle garanzie Ai sensi dell articolo 40, comma 7 del Codice dei contratti, l'importo della garanzia fideiussoria è ridotto del 50 per cento qualora sia stata rilasciata la certificazione di qualità da organismi accreditati conforme alle normative europee. Art. 20 Obblighi assicurativi a carico dell Operatore Economico Ai sensi dell articolo 129 del D.Lgs n. 163 e s.m.i. l Aggiudicatario è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione dell Accordo Quadro, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione di lavori di manutenzione a seguito di stipula di appalti specifici ed una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. Non potrà essere stipulato nessun appalto se tale polizza o dichiarazione sostitutiva delle condizioni fornita su carta intestata dall Assicuratore non sarà depositata presso la Direzione Lavori dell Amministrazione.
20 Pag. 20 di 55 La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di inizio del primo lavoro appaltato e cessa alla data in cui è ultimata e liquidata ogni ragione contabile inerente i lavori oggetto dell ultimo appalto specifico riferito al medesimo Accordo Quadro. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dall Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell esecuzione dei lavori. Deve prevedere anche una copertura di responsabilità civile trasversale (cross liability) fra l Aggiudicatario ed eventuali subappaltatori ove del caso. Tale polizza deve essere stipulata nella forma Contractors All Risks (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata di cui alla sezione 1 di polizza non inferiore all importo dell ammontare dell Accordo Quadro al lordo dell I.V.A. e deve altresì: 1. prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell impresa, compresi i beni dell Amministrazione destinati alle opere, causati da furti e rapine, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; 2. Prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell arte, difetti e vizi dell opera, in relazione all integra garanzia a cui l impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d appalto anche ai sensi dell articolo1665 del codice civile. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve: 1. Prevedere la copertura dei danni che l Aggiudicatario debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da egli dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti, in conseguenza del comportamento colposo commesso dall Aggiudicatario o da un proprio dipendente del quale egli debba rispondere ai sensi dell articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell Aggiudicatario, e propri parenti o affini, o a persone
21 Pag. 21 di 55 dell Amministrazione occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere o a consulenti dell Aggiudicatario o dell Amministrazione; 2. Prevedere la copertura dei danni biologici; 3. Prevedere specificamente l indicazione che tra le persone si intendono compresi i rappresentanti dell Amministrazione autorizzati all accesso al cantiere, per la direzione dei lavori. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall Aggiudicatario dell Accordo Quadro coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l Aggiudicatario sia un associazione temporanea di imprese le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. Il massimale di responsabilità civile non potrà essere inferiore a ,00.
22 Pag. 22 di 55 PARTE V AGGIUDICAZIONE DELL ACCORDO QUADRO Art. 21 Criterio di aggiudicazione dell accordo quadro L ammontare complessivo massimo dell accordo appartiene alla categoria di opere OS30 così come riportato nella tabella seguente: Interventi Importo [ ] Opere su impianti elettrici (OS30) ,00 Di cui Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso [ ] ,00 (2,40%) Pertanto, l ammontare massimo dell Accordo Quadro suscettibile di ribasso è quello al netto degli oneri della sicurezza e cioè di ,00. Il criterio di aggiudicazione da adottare nella scelta del migliore offerente è quello di aggiudicare all operatore economico che ha presentato l'offerta migliore sulla base del criterio di aggiudicazione fissato nel presente capitolato e cioè quello di offrire il prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso percentuale unico da applicare sulle voci previste sulla Tariffa dei Prezzi per le Opere Edili ed Impiantistiche edizione 2012 e sull elenco prezzi in allegato al presente capitolato (Allegato 1). Il medesimo ribasso verrà altresì applicato per le voci non contemplate nel Prezzario regionale, come i nuovi prezzi. L attività di manutenzione sarà quindi compensata a misura, sulla base delle prestazioni effettivamente erogate valutate in conformità al presente capitolato, al netto del ribasso offerto dichiarato dall Aggiudicatario nella procedura di Accordo Quadro.
23 Pag. 23 di 55 Art. 22 Modalità di stipula degli appalti specifici Gli appalti basati sull Accordo Quadro concluso con un solo operatore economico secondo le procedure previste al commi 4 dell art.59 del D.lgs. 163/06 sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nel medesimo accordo. In tal caso l Accordo Quadro presuppone che gli specifici appalti vengano stipulati interamente a misura ai sensi dell articolo 53, comma 4 del Codice dei contratti. Per l'aggiudicazione di tali appalti, l Amministrazione consulta per iscritto l'operatore economico aggiudicatario dell'accordo quadro, chiedendogli di completare o stilare, se necessario, la sua offerta in merito alle attività da svolgersi ed oggetto di appalto; l offerta dovrà rispettare le condizioni economiche stabilite nell Accordo. Il ribasso percentuale offerto dall aggiudicatario in sede di gara si intende pertanto da applicare all intero importo ribassabile (costituente l ammontare dell accordo quadro) ed a tutti i prezzi unitari desumibili dalla Tariffa dei Prezzi per le Opere Edili ed Impiantistiche edizione 2012 ed elenco prezzi in allegato 1 al presente Capitolato,così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite all interno degli appalti specifici. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell articolo 132 del Codice dei contratti. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono solo ai lavori ribassabili, mentre ciò non vale per gli oneri della sicurezza e la salute nel cantiere che verranno calcolati di volta in volta all interno dell appalto specifico.
24 Pag. 24 di 55 PARTE VI - NORME FINALI Art. 23 Oneri e obblighi a carico dell Aggiudicatario 1. Oltre agli oneri di cui alla normativa vigente ed al presente Capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell Aggiudicatario gli oneri e gli obblighi che seguono: a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l Aggiudicatario non deve dare corso all esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto; b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalla stessa Amministrazione; c) l assunzione in proprio, tenendone indenne l Amministrazione, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all esecuzione delle prestazioni dell impresa a termini di contratto; d) l esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi; e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli previsti all interno dell attività oggetto di contratto; f) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti approvvigionati od in precedenza eseguiti da altre ditte e per i quali competono a termini di contratto (specifico) all Aggiudicatario le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall Aggiudicatario fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Aggiudicatario;
25 Pag. 25 di 55 g) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori di altro tipo, dell uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all esecuzione dei lavori che l Amministrazione intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall Amministrazione, l impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza; h) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte; i) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l Aggiudicatario si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto dell Amministrazione, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza; l) l esecuzione di un opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili; m) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l illuminazione notturna del cantiere; n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna; o) la consegna (di volta in volta precisato dalla direzione lavori con ordine di servizio) di eventuale quantitativo di materiale usato smontato dall area di cantiere ed idoneo per costituire parti di ricambio omogenei per successive manutenzioni; p) l idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell Aggiudicatario l obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
26 Pag. 26 di 55 q) l adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell Aggiudicatario, restandone sollevati l Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori. 2. L Aggiudicatario è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dall Amministrazione (Consorzi, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. Art. 24 Obblighi speciali a carico dell Aggiudicatario 1. L'Aggiudicatario è obbligato: a) a svolgere opere sui diversi cantieri, ad indiscutibile richiesta della D.L., fino a 4 contemporaneamente, in distinte ubicazioni e sedi afferenti all Amministrazione. La squadra di operai impiegata in ogni cantiere dovrà essere composta da un minimo di due unità. Pertanto l Aggiudicatario dovrà disporre di personale in numero adeguato a garantire la presenza di più squadre su più cantieri contemporaneamente; b) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato, non si presenti; c) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi; d) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal contratto specifico e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura; e) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia (nei limiti consentiti dalla normativa) nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori anche mediante l ausilio di software e strumenti informatici.