Source: http://www.appaltieriserve.it/modules.php?name=News&new_topic=261
Timestamp: 2017-11-24 12:59:12+00:00
Document Index: 153315335

Matched Legal Cases: ['art. 1', 'art. 53', 'art. 132', 'art 2729', 'art. 33', 'art. 149', 'art. 9', 'art. 9']

ARGOMENTO: Anomalo andamento dei lavori. Risarcimento spese generali
Argomenti trattati: D.P.R. 207.2010. Art. 161 (Variazioni ed addizioni al progetto approvato). Art. 134 554.99 Anomalo andamento dei lavori. In generale Anomalo andamento dei lavori. Risarcimento immobilizzo macchinari Anomalo andamento dei lavori. Risarcimento spese generali Anomalo andamento dei lavori. Lesione dell'utile Anomalo andamento dei lavori. Altre voci di danno documentate
Corte d’Appello di Ancona, gennaio 2017
Argomenti trattati: Anomalo andamento dei lavori. In generale Anomalo andamento dei lavori. Lesione dell'utile Anomalo andamento dei lavori. Risarcimento spese generali
Argomenti trattati: D.P.R. 207.2010. Art. 161 (Variazioni ed addizioni al progetto approvato). Art. 134 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell’appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2000. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Anomalo andamento dei lavori. Risarcimento spese generali Anomalo andamento dei lavori. Lesione dell'utile D.LGS 163.2006. Art. 241 (Arbitrato)
[A] Sulla applicabilità o meno della sospensione feriale al procedimento arbitrale, in particolare per verificare il rispetto dei termini di deposito del lodo da parte degli arbitri. [B] Sulla possibilità o meno che la sottoscrizione degli atti di sottomissione da parte dell'Impresa si configuri come rinuncia alle riserve già apposte. [C] Sui pregiudizi risarcibili in caso di anomalo andamento dei lavori dovuto a responsabilità della Stazione Appaltante: Spese generali. [D] Sulla fondatezza o meno della pretesa dell'Impresa volta ad ottenere il risarcimento del mancato utile sulle opere stralciate con atto di sottomissione
Argomenti trattati: D.LGS 163.2006. Art. 241 (Arbitrato) D.P.R. 207.2000. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Fatti continuativi Anomalo andamento dei lavori. Risarcimento spese generali Anomalo andamento dei lavori. Risarcimento consistenza manodopera Anomalo andamento dei lavori. Risarcimento immobilizzo macchinari Anomalo andamento dei lavori. Altre voci di danno documentate Anomalo andamento dei lavori. Lesione dell'utile CODICE CIVILE. Art. 1460 (Eccezione d'inadempimento)
[A] Sull'avvio del procedimento arbitrale e sulla efficacia retroattiva o meno dell’art. 1, comma 19 della legge n. 190/2012. [B] Sulla nozione di “indifferibilità” ai fini dell’ammissibilità dell’arbitrato in corso d’opera e sulla possibilità che vi rientri l'omesso pagamento di ingenti somme di denaro da parte dell'Ente. [C] Sul termine di iscrizione delle riserve in caso di c.d. "fatti continuativi". [D] Sui danni risarcibili in caso di anomalo andamento lavori dovuto a responsabilità della Stazione Appaltante: spese generali. [E] Segue: improduttivo utilizzo del personale di cantiere e maggiore onere sostenuto per il Direttore di Cantiere. [F] Segue: immobilizzo macchinari. [G] Segue: polizze fideiussorie e assicurative. [H] Segue: spese fisse di concessione e delle spese fisse generali. [I] Segue: ritardata percezione dell'utile. [L] Segue: perdita di chance ed danno curriculare. [M] Segue: ritardata liquidazione dei certificati di pagamento mancato ristoro della quota fissa delle spese generali. [N] Segue: mancato utile. [O] Sulla legittimità o meno della sospensione dei lavori da parte della concessionaria in forza dell'eccezione di inadempimento (ex artt. 1460 e 1461 c.c.) motivata da comprovate incertezze relative al finanziamento delle opere affidate in concessione. [P] Sulla spettanza o meno di interessi e rivalutazione monetaria sulle somme liquidate in accoglimento delle riserve iscritte dall'Impresa
Argomenti trattati: D.LGS 163.2006. Art. 241 (Arbitrato) D.P.R. 207.2010. Art. 160 (Sospensione illegittima - In generale). Art. 25 145.00 CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) Anomalo andamento dei lavori. Risarcimento spese generali CODICE CIVILE. Art. 1458 (Effetti della risoluzione) Anomalo andamento dei lavori. Lesione dell'utile Risarcimento danni
Argomenti trattati: D.P.R. 207.2010. Art. 160 (Sospensione illegittima - In generale). Art. 25 145.00 D.LGS 163.2006. Art. 93 (Livelli della progettazione per gli appalti e concessioni di lavori) Sottoservizi e interferenze CODICE CIVILE. Art. 1175 (Comportamento secondo correttezza) CODICE CIVILE. Art. 1375 (Esecuzione di buona fede) Anomalo andamento dei lavori. Risarcimento spese generali Anomalo andamento dei lavori. Risarcimento immobilizzo macchinari Anomalo andamento dei lavori. Lesione dell'utile Anomalo andamento dei lavori. Risarcimento consistenza manodopera
[A] Sulla legittimità o meno della sospensione disposta per il problema del traffico nella stagione estiva e sulla possibilità o meno di considerarla ipotesi di forza maggiore. [B] Sulla responsabilità della Stazione Appaltante in caso mancata disponibilità delle aree e presenza dei sottoservizi. [C] Sulla responsabilità della Stazione Appaltante in caso di presenza di sottoservizi non segnalati in progetto. [D] Sul contenuto dell'obbligo di correttezza e di collaborazione posto a carico della Stazione Appaltante. [E] Sul danno risarcibile in caso di anomalo andamento dei lavori dovuto a responsabilità della Stazione Appaltante: Spese generali. [F] Segue: improduttivo vincolo di macchinari e attrezzature. [G] Segue: improduttivo impiego delle maestranze, in particolare sulla prova e sulla quantificazione del danno. [H] Segue: mancato utile. [I] Segue: improduttivo vincolo di polizze fideiussorie
Argomenti trattati: D.LGS 163.2006. Art. 241 (Arbitrato) CODICE CIVILE. Art. 1375 (Esecuzione di buona fede) Sottoservizi e interferenze Anomalo andamento dei lavori. In generale Anomalo andamento dei lavori. Risarcimento spese generali Anomalo andamento dei lavori. Lesione dell'utile Anomalo andamento dei lavori. Risarcimento immobilizzo macchinari Anomalo andamento dei lavori. Risarcimento consistenza manodopera Interessi e rivalutazione monetaria
Argomenti trattati: D.LGS 163.2006. Art. 241 (Arbitrato) CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) CODICE CIVILE. Art. 1455 (Importanza dell'inadempimento) CODICE CIVILE. Art. 1458 (Effetti della risoluzione) Anomalo andamento dei lavori. In generale D.P.R. 207.2000. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Anomalo andamento dei lavori. Risarcimento spese generali D.P.R. 207.2010. Art. 160 (Sospensione illegittima - In generale). Art. 25 145.00 Anomalo andamento dei lavori. Risarcimento immobilizzo macchinari
Argomenti trattati: Anomalo andamento dei lavori. In generale Anomalo andamento dei lavori. Lesione dell'utile Anomalo andamento dei lavori. Risarcimento spese generali Anomalo andamento dei lavori. Risarcimento immobilizzo macchinari D.P.R. 207.2010. Art. 160, comma 2, lett. b (Sospensione illegittima - Lesione util). Art. 25 145.00 D.P.R. 207.2010. Art. 160, comma 2, lett. a (Sospensione illegittima - Spese gener). Art. 25 145.00
Argomenti trattati: D.LGS 163.2006. Art. 241 (Arbitrato) Anomalo andamento dei lavori. Risarcimento spese generali Anomalo andamento dei lavori. Risarcimento consistenza manodopera Anomalo andamento dei lavori. Risarcimento immobilizzo macchinari Anomalo andamento dei lavori. Lesione dell'utile
Argomenti trattati: CODICE CIVILE. Art. 1375 (Esecuzione di buona fede) CODICE CIVILE. Art. 1175 (Comportamento secondo correttezza) D.LGS 163.2006. Art. 53 (Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) Anomalo andamento dei lavori. In generale Anomalo andamento dei lavori. Risarcimento spese generali Anomalo andamento dei lavori. Risarcimento immobilizzo macchinari Interessi e rivalutazione monetaria
[A] Sulla natura e sul contenuto specifico dell'obbligo di cooperazione posto a carico della Stazione Appaltante nel rapporto di appalto pubblico. [B] Sulle responsabilità della Stazione Appaltante nel caso di violazione degli obblighi di cooperazione. [C] Sulle responsabilità riconducibili all'appaltatore per difetti di progettazione nel caso di affidamento di appalto integrato ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. b), del Codice dei Contratti, con cui si affida all'aggiudicatario sia la progettazione esecutiva che la realizzazione dei lavori. [D] Sull'obbligo di cooperazione posto a carico della Stazione Appaltante e sulla incidenza in merito alla necessità di approvare una perizia di variante. [E] Sulle responsabilità della Stazione Appaltante nel caso di anomalo andamento dei lavori dovuto all'imposizione all'Appaltatore per lunghi periodi di prestazioni "a regia" e non sia tempestivamente con le necessarie perizie di variante. [F] Sulla possibilità o meno che la sottoscrizione di un atto di sottomissione possa costituire rinuncia alle riserve volte a contestare l'anomalo andamento dei lavori. [G] Sui pregiudizi risarcibili in caso di anomalo andamento dei lavori dovuto a responsabilità della Stazione Appaltante. [H] Segue: risarcibilità delle spese generali. [I] Segue: quantificazione del pregiudizio per spese generali. [L] Sulla misura delle spese generali in caso di lavori stradali, sulla quantificazione delle spese generali variabili (risarcibili), diverse da quelle fisse (non risarcibili), sulla loro quantificazione e sulle modalità di calcolo. [M] Segue: sulla quantificazione del pregiudizio da immobilizzo di macchinari di cantiere. [N] Sulla possibilità o meno che l'allungamento dei tempi di esecuzione del contratto per fatto imputabile alla Stazione Appaltante, oltre a rendere legittima la proroga della durata dell'appalto, giustifichi il risarcimento dei danni conseguenti subiti dall'Appaltatore. [O] Sulla applicabilità della rivalutazione e degli interessi alle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno per anomalo andamento dei lavori. [P] Sulle tesi giurisprudenziali in merito al calcolo del dies a quo per il calcolo degli interessi sulle somme liquidate dal Collegio a titolo di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale. [Q] Sulla risarcibilità o meno dei danni derivanti dall'incremento dei costi subiti dalla Appaltatrice in caso di allungamento dei tempi lavorativi per effetto di fatti imputabili alla Committente. [R] Sulla possibilità o meno di eccepire in giudizio la decadenza per tardività della riserva, nell'ipotesi di approvazione da parte della Giunta Comunale del certificato di collaudo
Argomenti trattati: D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell’appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 160 (Sospensione illegittima - In generale). Art. 25 145.00 D.P.R. 207.2010. Art. 188 (Forma del registro di contabilità). Art. 163 554.99 Anomalo andamento dei lavori. In generale Anomalo andamento dei lavori. Risarcimento spese generali Anomalo andamento dei lavori. Lesione dell'utile Anomalo andamento dei lavori. Risarcimento immobilizzo macchinari
[A] Sull'onere di iscrizione di tempestiva riserva nel verbale di sospensione lavori, per i danni subiti dall'Appaltatore a seguito dalla asserita illegittimità originaria della sospensione, e sull'onere di ripetere la riserva stessa nel verbale di ripresa e nel registro di contabilità successivamente firmato. [B] Sulla legittimità o meno della sospensione lavori disposta dalla Stazione Appaltante per lo svolgimento di una campagna di saggi "a valle" anziché "a monte" della consegna dei lavori e sull'onere di iscrizione di tempestiva riserva posto a carico dell'Appaltatore. [C] Sulla tempestività della riserva iscritta nel verbale di ripresa lavori laddove si contesti l'illegittima durata di una sospensione fin dall'inizio illegittima, per la quale l'impresa sia comunque decaduta dal diritto di far valere l'originaria illegittimità. [D] Sulle differenze tra "sospensione illegittima" dei lavori e "anomalo andamento" degli stessi ai fini del calcolo del risarcimento degli oneri sopportati dall'appaltatore e sulla possibilità di applicare in via analogia le disposizione di legge in materia di "sospensione illegittima". [E] Segue: spese generali. [F] Segue: ritardata percezione dell'utile. [G] Segue: improduttivi oneri, servizi di cantiere e macchinari
Argomenti trattati: D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell’appaltatore). Art. 165 554.99 Anomalo andamento dei lavori. In generale Anomalo andamento dei lavori. Risarcimento spese generali Anomalo andamento dei lavori. Risarcimento consistenza manodopera Anomalo andamento dei lavori. Risarcimento immobilizzo macchinari Anomalo andamento dei lavori. Lesione dell'utile Anomalo andamento dei lavori. Altre voci di danno documentate
Argomenti trattati: Anomalo andamento dei lavori. In generale Fatti continuativi D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell’appaltatore). Art. 165 554.99 Anomalo andamento dei lavori. Risarcimento spese generali
Argomenti trattati: Anomalo andamento dei lavori. Risarcimento spese generali
Argomenti trattati: D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell’appaltatore). Art. 165 554.99 Fatti continuativi D.LGS 163.2006. Art. 132 (Varianti in corso d'opera) Sottoservizi e interferenze D.LGS 163.2006. Art. 93 (Livelli della progettazione per gli appalti e concessioni di lavori) Anomalo andamento dei lavori. Risarcimento spese generali Anomalo andamento dei lavori. Lesione dell'utile Anomalo andamento dei lavori. Risarcimento consistenza manodopera Anomalo andamento dei lavori. Risarcimento immobilizzo macchinari
Argomenti trattati: CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) CODICE CIVILE. Art. 1175 (Comportamento secondo correttezza) CODICE CIVILE. Art. 1375 (Esecuzione di buona fede) D.P.R. 207.2010. Art. 159 (Proroghe). Art. 26 145.00 D.LGS 163.2006. Art. 132 (Varianti in corso d'opera) Anomalo andamento dei lavori. Risarcimento spese generali Anomalo andamento dei lavori. Lesione dell'utile Anomalo andamento dei lavori. Risarcimento consistenza manodopera Interessi e rivalutazione monetaria
Argomenti trattati: D.P.R. 207.2010. Art. 153 (Giorno e termine per la consegna). Art. 129 554.99 CODICE CIVILE. Art. 1175 (Comportamento secondo correttezza) CODICE CIVILE. Art. 1375 (Esecuzione di buona fede) Anomalo andamento dei lavori. Risarcimento spese generali Anomalo andamento dei lavori. Lesione dell'utile Anomalo andamento dei lavori. Altre voci di danno documentate
Argomenti trattati: Interessi e rivalutazione monetaria Anomalo andamento dei lavori. Risarcimento spese generali Anomalo andamento dei lavori. Risarcimento immobilizzo macchinari Anomalo andamento dei lavori. Lesione dell'utile Anomalo andamento dei lavori. Altre voci di danno documentate
Argomenti trattati: D.LGS 163.2006. Art. 241 (Arbitrato) D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell’appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 159 (Proroghe). Art. 26 145.00 Anomalo andamento dei lavori. Risarcimento spese generali Anomalo andamento dei lavori. Risarcimento immobilizzo macchinari D.LGS 163.2006. Art. 132 (Varianti in corso d'opera)
[A] Sulla ammissibilità o meno del giudizio arbitrale nel caso in cui sulla medesima questione penda un giudizio dinanzi al Giudice Ordinario. [B] Sui criteri di valutazione per verificare la tempestività o meno della riserva iscritta dall'Impresa. [C] Sulla possibilità o meno che la concessione di proroghe dietro richiesta dell'appaltatore comporti il riconoscimento da parte del Committente di cause giustificatrici del ritardo, con conseguente diritto dell'Impresa a percepire i maggiori oneri sostenuti. [D] Sugli oneri risarcibili all’impresa nel caso di anomalo andamento dei lavori per causa imputabile alla Stazione Appaltante: le spese generali. [E] Segue: costo di ammortamento dei mezzi e personale. [F] Sulle ipotesi in cui l'appaltatore può pretendere un maggior compenso per le variazioni o le addizioni di lavori non previste dal contratto
Argomenti trattati: D.LGS 163.2006. Art. 241 (Arbitrato) CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) D.LGS 163.2006. Art. 134 (Recesso) Anomalo andamento dei lavori. Risarcimento spese generali Anomalo andamento dei lavori. Lesione dell'utile Anomalo andamento dei lavori. Risarcimento consistenza manodopera Anomalo andamento dei lavori. Risarcimento immobilizzo macchinari Anomalo andamento dei lavori. Altre voci di danno documentate
[A] Sulle regole applicabili nel caso di "arbitrato rituale secondo equità", sui limiti alla possibilità per gli arbitri di derogare alle norme di diritto vigenti e sulla possibilità o meno di decidere secondo diritto. [B] Sugli accertamenti necessari a verificare che l'inadempimento contestato alla Stazione Appaltante sia "non di scarsa importanza", ossia idoneo ad integrare i presupposti necessari per la risoluzione del contratto. [C] Sugli accertamenti necessari in caso di contestazione di inadempimenti reciproci e di reciproca domanda di risoluzione del contratto avanzata dalle parti nel giudizio arbitrale. [D] Sugli orientamenti giurisprudenziali dominanti in merito ai criteri di apprezzamento da utilizzare ai fini della valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento. [E] Sulle ipotesi in cui la non scarsa importanza dell'inadempimento deve ritenersi implicita ai fini della valutazione della domanda di risoluzione. [F] Sulle ipotesi in cui l’inadempimento della Stazione Appaltante e dell’Impresa deve essere ritenuto di non scarsa rilevanza ai fini della decisione sulla domanda di risoluzione. [G] Sulla possibilità o meno che l’incompletezza del progetto possa essere qualificata come inadempimento di non scarsa rilevanza. [H] Sulla risarcibilità o meno del mancato guadagno sull’importo dei lavori non eseguiti per effetto della risoluzione del contratto per inadempimento e sulla misura di tale eventuale risarcimento. [I] Sull’effetto retroattivo o meno della risoluzione del contratto pronunciata dal Collegio per inadempimento della Stazione Appaltante e sulle conseguenze in merito al risarcimento dovuto all’Impresa per i lavori eseguiti. [L] Sulla misura del risarcimento dovuto all’Impresa per “spese generali” nel caso di accertato sconvolgimento dei tempi contrattuali per fatti imputabili alla committente e sull’onere della prova. [M] Sulla riconoscibilità o meno del danno derivante all’impresa dalla ritardata consegna del cantiere per la perdita di ulteriori commesse e sull’onere della prova. [N] Sulla riconoscibilità o meno del danno derivante all’Impresa per la ritardata formazione dell'utile in ragione dei ritardi nei pagamenti da parte della Stazione Appaltante. [O] Sulla riconoscibilità o meno all’Impresa del maggior costo del personale derivante dall’anomalo andamento dei lavori e sui problemi in punto di prova. [P] Sull’onere della prova necessario all’Impresa per ottenere il riconoscimento del mancato ammortamento dei macchinari e mezzi d'opera
Argomenti trattati: D.LGS 163.2006. Art. 132 (Varianti in corso d'opera) D.P.R. 207.2010. Art. 158 (Sospensione e ripresa dei lavori). Art. 133 554.99 Anomalo andamento dei lavori. Risarcimento spese generali Anomalo andamento dei lavori. Lesione dell'utile Anomalo andamento dei lavori. Risarcimento immobilizzo macchinari Interessi e rivalutazione monetaria
[A] Sulle caratteristiche necessaria per poter configurare la sospensione legittima dei lavori, ai sensi dell'art. 132 del Codice dei Contratti Pubblici e sulle ipotesi in cui una sospensione inizialmente legittima possa divenire illegittima. [B] Sulla tipologia di danni risarcibili all'Impresa in ragione dell'anomalo andamento dei lavori, sulla quantificazione degli stessi e sull'onere probatorio: spese generali. [C] Segue: mancato ammortamento dei mezzi d'opera e all'onere per personale. [D] Segue: mancato utile. [E] Segue: sugli oneri fideiussori e assicurativi. [F] Segue: sugli interessi e la rivalutazione monetaria
Argomenti trattati: D.LGS 163.2006. Art. 241 (Arbitrato) CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) CODICE CIVILE. Art. 1175 (Comportamento secondo correttezza) Anomalo andamento dei lavori. Risarcimento spese generali D.P.R. 207.2010. Art. 158 (Sospensione e ripresa dei lavori). Art. 24 145.00 D.P.R. 207.2010. Art. 158 (Sospensione e ripresa dei lavori). Art. 133 554.99 Anomalo andamento dei lavori. Lesione dell'utile Anomalo andamento dei lavori. Altre voci di danno documentate Interessi e rivalutazione monetaria
[A] Sul procedimento arbitrale e sulla garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa. [B] Sugli effetti prodotti dal rigetto delle reciproche domande di risoluzione per inadempimento e della domanda di illegittimità della risoluzione in danno pronunciata dall'amministrazione. [C] Sull'onere di collaborazione posto a carico della Stazione Appaltante e sulla necessaria completezza del progetto posto in gara. [D] Sulla tempestività o meno della riserva per anomalo andamento dei lavori iscritta dall'Impresa nel verbale di ripresa dei lavori. [E] Sui danni risarcibili, sulla loro misura e sull'onere della prova in caso di anomalo andamento dei lavori per causa imputabile alla Stazione Appaltante: mancato utile. [F] Segue: spese generali infruttifere. [G] Segue: mancato ammortamento dei mezzi d'opera. [H] Segue: mancato ammortamento dei costi del personale. [I] Segue: maggior costo per fideiussioni. [L] Segue: interessi e rivalutazione monetaria
Argomenti trattati: D.LGS 163.2006. Art. 240 (Accordo bonario) D.LGS 163.2006. Art. 241 (Arbitrato) Sottoservizi e interferenze Anomalo andamento dei lavori. Risarcimento spese generali Anomalo andamento dei lavori. Lesione dell'utile Anomalo andamento dei lavori. Risarcimento consistenza manodopera Anomalo andamento dei lavori. Risarcimento immobilizzo macchinari Anomalo andamento dei lavori. Altre voci di danno documentate
[A] Sulla procedibilità o meno della domanda di arbitrato nel caso di notifica avvenuta dopo l'ultimazione dei lavori e prima della emissione del certificato di collaudo e dell'attivazione del procedimento di risoluzione delle riserve in via amministrativa, nonché sulla rilevanza della costituzione del Collegio Arbitrale. [B] Sulla rilevanza o meno della accettazione del progetto senza contestazioni da parte dell'Impresa ai fini della eventuale assunzione del rischio per le eventuali carenze progettuali. [C] Sulla configurabilità o meno di una responsabilità della Stazione Appaltante nel caso di mancanze nelle autorizzazioni necessarie ad eseguire il lavoro, ovvero nella effettiva disponibilità delle aree. [D] Sulle voci di danno risarcibili nel caso di rallentato andamento dei lavori: le spese generali. [E] Segue: Mano d'opera, anche in punto di documenti probatori. [F] Segue: Macchinari e attrezzature. [G] Segue: l'utile. [H] Segue: Maggiori oneri per acquisizione di beni e servizi. [I] Segue: Spese di cantiere. [L] Segue: Maggiori oneri per la sicurezza. [M] Sul riconoscimento di rivalutazione e interessi e sul modo di calcolo degli stessi per le somme liquidate dal collegio a titolo di risarcimento danni ovvero ad altro titolo
Argomenti trattati: Anomalo andamento dei lavori. Risarcimento spese generali Anomalo andamento dei lavori. Lesione dell'utile Anomalo andamento dei lavori. Risarcimento consistenza manodopera Anomalo andamento dei lavori. Risarcimento immobilizzo macchinari Anomalo andamento dei lavori. Altre voci di danno documentate Interessi e rivalutazione monetaria
[A] Sulla prova necessaria ad attribuire la responsabilità alla Stazione Appaltante nel caso di anomalo andamento dei lavori. [B] Sulla possibilità o meno per l'Impresa di recuperare gli oneri riconducibili alle peculiari attribuzioni del Contraente Generale (fra le quali, le procedure espropriative, la progettazione esecutiva e la direzione lavori) in caso di anomalo andamento dei lavori. [C] Sulla risarcibilità o meno delle spese generali in caso di anomalo andamento dei lavori e sulla loro quantificazione. [D] Segue: sulla risarcibilità o meno del mancato utile per perdita di chance, nonché sulla prova necessaria e sulla possibilità o meno di liquidare il danno in via presuntiva ex art 2729 cod. civ.. [E] Segue: sulla risarcibilità o meno del danno da ritardata formazione dell'utile d'impresa. [F] Segue: sulla risarcibilità o meno dei maggiori oneri per sottoutilizzo di attrezzature e macchinari e sulle modalità di calcolo. [G] Segue: sulla risarcibilità delle maggiori spese sostenute per progettazione, direzione lavori e organizzazione dell'ufficio di alta sorveglianza da parte del Contraente Generale. [H] Segue: sulla spettanza o meno dell'adeguamento prezzi delle opere non eseguite nel tempo contrattuale e sui criteri di calcolo. [I] Sulla risarcibilità o meno dei maggiori oneri sopportati dal Contraente Generali per atti intimidatori e danneggiamenti subiti dalla criminalità organizzata. [L] Sulla diversa applicazione di interessi e rivalutazione monetaria sulle somme liquidate dal Collegio a titolo risarcitorio o a titolo di maggiori compensi. [M] Sul calcolo di interessi e rivalutazione monetaria per le somme liquidate per anomalo andamento dei lavori. [N] Sulla riconoscimento o meno degli interessi anatocistici sulle somme liquidate dal Collegio
Argomenti trattati: D.LGS 163.2006. Art. 241 (Arbitrato) D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell’appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 153 (Giorno e termine per la consegna). Art. 129 554.99 Anomalo andamento dei lavori. Risarcimento spese generali Anomalo andamento dei lavori. Lesione dell'utile Anomalo andamento dei lavori. Risarcimento consistenza manodopera Anomalo andamento dei lavori. Risarcimento immobilizzo macchinari Anomalo andamento dei lavori. Altre voci di danno documentate Fatti continuativi
[A] Sulla entrata in vigore del Codice dei Contratti, sulla applicabilità ai contratti in corso di disposizioni abrogate e sulla nozione di indifferibilità delle questioni rimesse al Collegio ex art. 33, comma 2, del d.m. 145/2000 nel caso di arbitrato in corso d'opera. [B] Sulla possibilità o meno che la comunicazione di manifesta infondatezza delle riserve resa dal RUP, anziché dalla Stazione Appaltante, sia idonea a far decorrere per l'Impresa il termine decadenziale di sessanta giorni per proporre giudizio ai sensi dell'art. 149, c. 3, del d.P.R. n. 554/1999. [C] Sui possibili effetti della mancata o ritardata consegna dei lavori per colpa della Stazione Appaltante, in base a quanto disposto dall'art. 9 del d.m. 145/2000 e 129 del d.P.R. 554/99. [D] Sulla applicabilità o meno dell'art. 9 del d.m 145/2000 anche all'ipotesi di consegna parziale dei lavori da parte della Stazione Appaltante. [E] Sulla spettanza o meno dei danni subiti dall'Impresa per l'anomalo andamento dei lavori nell'ipotesi in cui abbia accettato una incompleta consegna dei lavori senza invocare il recesso dal contratto. [F] Sull'onere di tempestiva iscrizione delle riserve nel caso di impedimenti di carattere continuativo. [G] Sulle differenze tra sospensione e anomalo andamento dei lavori in merito ai danni che l'Impresa può far valere nel giudizio arbitrale, in particolare per spese generali. [H] Sulla risarcibilità o meno del danno derivante all'Impresa dalla ritardata percezione dell'utile nel caso di anomalo andamento dei lavori e sulla distinzione o meno dal danno da mancato utile. [I] Sui criteri di quantificazione per determinare il quantum del danno derivante dalla ritardata percezione dell'utile in caso di anomalo andamento dei lavori. [L] Sulle modalità di calcolo e sulla prova necessaria ad ottenere il risarcimento del maggior onere della manodopera in caso di anomalo andamento dei lavori. [M] Sulla risarcibilità e sul calcolo del danno derivante all'Impresa dal maggior utilizzo di macchinari dovuto all'anomalo andamento dei lavori. [N] Sulla risarcibilità e sul calcolo del danno per la protrazione del tempo di mantenimento delle polizze a garanzia in caso di anomalo andamento dei lavori. [O] Sulla risarcibilità o meno del danno lamentato dall'impresa per perdita di chance in ragione del prolungato vincolo contrattuale a seguito dell'anomalo andamento dei lavori. [P] Sulla risarcibilità o meno del danno derivante dagli incrementi di costo dei materiali da costruzione quale risarcimento per il danno conseguente al prolungamento dei tempi esecutivi. [Q] Sulla risarcibilità o meno dei maggiori oneri della sicurezza in conseguenza del prolungamento dei tempi esecutivi. [R] Sulla spettanza o meno di interessi e rivalutazione monetaria sulla somma liquidata a titolo di risarcimento danni derivante dall'anomalo andamento dei lavori e sulle modalità di calcolo
Argomenti trattati: Fatti continuativi Sottoservizi e interferenze Anomalo andamento dei lavori. Risarcimento spese generali Anomalo andamento dei lavori. Lesione dell'utile Anomalo andamento dei lavori. Risarcimento immobilizzo macchinari
Argomenti trattati: D.LGS 163.2006. Art. 240 (Accordo bonario) D.LGS 163.2006. Art. 241 (Arbitrato) Anomalo andamento dei lavori. In generale Anomalo andamento dei lavori. Risarcimento spese generali Anomalo andamento dei lavori. Lesione dell'utile Anomalo andamento dei lavori. Risarcimento consistenza manodopera Anomalo andamento dei lavori. Altre voci di danno documentate
Argomenti trattati: CODICE CIVILE. Art. 1175 (Comportamento secondo correttezza) Anomalo andamento dei lavori. Risarcimento consistenza manodopera Fatti continuativi Anomalo andamento dei lavori. Risarcimento spese generali Anomalo andamento dei lavori. Lesione dell'utile Anomalo andamento dei lavori. Altre voci di danno documentate Interessi e rivalutazione monetaria
Argomenti trattati: D.LGS 163.2006. Art. 90 (Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici) D.P.R. 207.2010. Art. 55 (Validazione). Art. 47 554.99 D.LGS 163.2006. Art. 132 (Varianti in corso d'opera) Anomalo andamento dei lavori. In generale CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell’appaltatore). Art. 165 554.99 Anomalo andamento dei lavori. Risarcimento immobilizzo macchinari Anomalo andamento dei lavori. Altre voci di danno documentate Anomalo andamento dei lavori. Risarcimento spese generali
Argomenti trattati: D.P.R. 207.2010. Art. 43 (Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto). Art. 45 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 160 (Sospensione illegittima - In generale). Art. 25 145.00 Anomalo andamento dei lavori. Risarcimento spese generali Anomalo andamento dei lavori. Altre voci di danno documentate
Argomenti trattati: D.LGS 163.2006. Art. 241 (Arbitrato) D.LGS 163.2006. Art. 132 (Varianti in corso d'opera) D.P.R. 207.2000. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell’appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 188 (Forma del registro di contabilità). Art. 163 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 194 (Stato di avanzamento lavori). Art. 168 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 195 (Certificato per pagamento di rate). Art. 169 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 106 (Disposizioni preliminari). Art. 71 554.99 Anomalo andamento dei lavori. Lesione dell'utile
Argomenti trattati: Anomalo andamento dei lavori. Risarcimento spese generali Anomalo andamento dei lavori. Risarcimento consistenza manodopera Anomalo andamento dei lavori. Risarcimento immobilizzo macchinari Anomalo andamento dei lavori. Altre voci di danno documentate
[A] Sul risarcimento delle maggiori spese generali sopportate per andamento anomalo e sulla necessità di depurare dall’importo contrattuale la quota relativa alle spese generali in misura ridotta rispetto al 15%. [B] Sulle richieste risarcitorie di “maggior vincolo passivo di personale”, per “mantenimento passivo macchinari, attrezzature e apprestamenti”, e per “vincolo capitali e fideiussioni”
Argomenti trattati: D.LGS 163.2006. Art. 241 (Arbitrato) D.LGS 163.2006. Art. 132 (Varianti in corso d'opera) D.P.R. 207.2010. Art. 158 (Sospensione e ripresa dei lavori). Art. 24 145.00 D.P.R. 207.2010. Art. 160 (Sospensione illegittima - In generale). Art. 25 145.00 D.P.R. 207.2010. Art. 158 (Sospensione e ripresa dei lavori). Art. 133 554.99 D.LGS 163.2006. Art. 93 (Livelli della progettazione per gli appalti e concessioni di lavori) Anomalo andamento dei lavori. Risarcimento spese generali Anomalo andamento dei lavori. Lesione dell'utile
[A] Ove le parti abbiano consensualmente nominato il terzo arbitro, con atto sottoscritto dai rispettivi rappresentanti legali, si è in presenza di un atto che presenta tutti i caratteri del compromesso. [B] Sulla sospensione dei lavori determinata dall'esigenza di apportare una perizia di variante e suppletiva al progetto. [C] Sull’obbligo della Committente di predisporre un progetto esecutivo completo in ogni sua parte. [D] Sull’onere della risoluzione delle interferenze con i sopra-sottoservizi e sull'acquisizione delle autorizzazioni ed approvazioni in ordine al progetto da parte degli enti interessati. [E] Sul risarcimento del danno quanto alle spese generali ed al mancato utile in conseguenza dell’anomalo andamento dei lavori
Argomenti trattati: D.LGS 163.2006. Art. 241 (Arbitrato) D.LGS 163.2006. Art. 93 (Livelli della progettazione per gli appalti e concessioni di lavori) D.P.R. 207.2010. Art. 160 (Sospensione illegittima - In generale). Art. 25 145.00 Anomalo andamento dei lavori. Risarcimento spese generali Anomalo andamento dei lavori. Lesione dell'utile Anomalo andamento dei lavori. Risarcimento consistenza manodopera Anomalo andamento dei lavori. Risarcimento immobilizzo macchinari