Source: http://slideplayer.cz/slide/2343887/
Timestamp: 2017-09-19 15:28:07+00:00
Document Index: 8794500

Matched Legal Cases: ['§ 18', '§ 2', '§ 2', 'čl. 35', 'čl. 36', 'čl. 37']

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI Z OPERAČNÍHO PRGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - ppt stáhnout
Prezentace na téma: "PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI Z OPERAČNÍHO PRGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ"— Transkript prezentace:
1 PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI Z OPERAČNÍHO PRGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Jana Lánská Státní fond životního prostředí ČR Odbor organizace a legislativy
2 OBSAH základní předpisy OPŽP specifické podmínky OPŽP nejčastější pochybení před začátkem VŘ nejčastější pochybení v průběhu VŘ změny smluv na plnění VZ doporučení
3 Základní předpisy OP (ŽP)
nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, nařízení Komise (ES) 1828/2006, (prováděcí) Nařízení Rady č. 1605/2002 o souhrnném rozpočtu ES Směrnice 17/2004 a 18/2004 Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Nařízení vlády č. 77/2008 Směrnice MŽP č. 4/2010 Závazné pokyny pro žadatele a příjemce
4 Základní zásady transparentnost rovné zacházení nediskriminace hospodárnost efektivita účelovost
5 Specifické podmínky OP (ŽP)
minimální váha hodnotícího kritéria cena – 60% příjemce podpory musí jednoznačně odůvodnit volby jednotlivých dílčích hodnotících kritérií včetně vah, resp. doložit jaký je ekonomický přínos těchto kritérií pro zadavatele maximální podíl subdodávek u stavebních prací – 30% nevztahuje se § 18 odst. 1) písm. j) zákona kontrola zadávacího řízení ze strany poskytovatele podpory
6 Nejčastější pochybení před začátkem zadávacího řízení
Nedostatečné vymezení předmětu zakázky a zadávacích podmínek Nesprávné stanovení druhu veřejné zakázky a předpokládané hodnoty veřejné zakázky Nesprávné dělení zakázek Stanovení nevhodných kvalifikačních kritérií Netransparentní stanovení kritérií pro omezení počtu kvalifikovaných zájemců Stanovení a specifikace nevhodných hodnotících kritérií Nezákonná značková specifikace
7 AD 1. Nedostatečné vymezení předmětu zakázky a zadávacích podmínek
Nedostatečná projektová příprava – opomenutí části stavebních prací/dodávek/služeb, návrh nerealizovatelné postupy/technologie – viz. dále vícepráce Nedostatečně vymezené dodací a technické podmínky Zmatečné vymezení podmínek na zpracování nabídkové ceny (požadavek na zahrnutí dalších položek neuvedených v ZD, přičemž každý uchazeč má individuálně posoudit o jaké jde)
8 AD 2. Nesprávné stanovení druhu veřejné zakázky a její předpokládané hodnoty
Nadlimitní veřejné zakázky na dodávky a služby jsou chybně označeny jako podlimitní zakázky na stavební práce (případně jako zakázky malého rozsahu) např. v rámci PO 6, kde jsou „zahradnické“ služby označovány jako Krajinné úpravy – stavební práce
9 AD 3. Nesprávné dělení zakázek
nadlimitní zakázku na stavební práce na několik objektů nelze rozdělit na více podlimitních pokud mezi jednotlivými plněními prokazatelně existuje věcná, časová i místní souvislost, jedná se o jednu veřejnou zakázku
10 Limity veřejných zakázek
(nadlimitní/podlimitní) Dodávky a služby ,- Kč - § 2 odst. 2 písm. a) a b) ,- Kč - § 2 odst. 2 písm. c) a d) ,- Kč pro sektorové zadavatele Stavební práce 000,- Kč
11 Limity veřejných zakázek
(podlimitní/ zakázky malého rozsahu) Dodávky a služby ,- Kč Stavební práce 6 000 000,- Kč
12 Limity VZ dle závazných pokynů
zakázky malého rozsahu: 1. kategorie do Kč bez DPH (stav Kč) 2. kategorie do Kč bez DPH (stav Kč) 3. kategorie do Kč bez DPH (stav Kč) zakázky s vyšší hodnotou: 1. kategorie do Kč bez DPH 2. kategorie nad Kč bez DPH
13 AD 4. Stanovení nevhodných kvalifikačních kritérií
Stanovení nevhodných kvalifikačních kritérií např.: Vlastní kapitál, Index důvěryhodnosti Stanovení takových kritérií, které neodpovídají předmětu a rozsahu zakázky Neuvedení „limitních“ hodnot těchto kritérií
14 AD 5. Netransparentní stanovení kritérií pro omezení počtu kvalifikovaných zájemců
Míra naplnění úrovně prokázaných ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů a/nebo míra naplnění úrovně prokázaných technických předpokladů (nad rámec minimálně požadované úrovně) X Počet ukončených zakázek za posledních 5 let, přičemž každá zakázka do 30 mil (včetně) Kč získá 1 bod a každá zakázka od 30 do 50 mil (včetně) Kč 1,5 bodu a každá zakázky nad 50 mil Kč získá 2 body vše bez DPH)
15 AD 6. Stanovení a specifikace nevhodných hodnotících kritérií
Reference - zkušenosti Plán organizace výstavby (bez další specifikace) Termín (bez další specifikace) Sankce (bez další specifikace) Neuvedení mezních hodnot těchto kritérií Hodnocení ekonomické nevýhodnosti nabídky
16 Stanovení a specifikace hodnotících kritérií
cena 60 body cena sankce 20 body sankce doba záruky 20 body záruka body celkem A ,32 32,31 20 96 72,31 1 B ,31 33,60 12 2,5 36,10 4 C ,60 60,00 15.000 48 10 71,50 2 D ,40 30,16 3.000 0,3 24 5 35,46 E ,32 37,28 30.000 3 50,28
17 Stanovení a specifikace hodnotících kritérií
Dílčí hodnotící kritéria: cena (60%) a termín (40%). Vítězí nabídka s cenou 19 milionů a termínem zhotovení 3 měsíce, jako druhá se umístila nabídka s cenou 14 milionů a termínem 5 měsíců a jako třetí nabídka s cenou 13,5 milionů a termínem 6 měsíců. 5-5,5 mil. – je toto ekonomicky výhodné?
18 Stanovení a specifikace hodnotících kritérií
Dílčí hodnotící kritéria: cena (60%) délka záruky na technologii (15%), délka záruky na stavební část (15%) a sankce (10%). Vítězí nabídka dodavatele A cena 211 mil.Kč, záruka tech. 65 měs., záruka stav. 86 měs., sankce 5 mil. Kč. Druhá je nabídka dodavatele B cena 180 mil.Kč, záruka tech. 60 měs., záruka stav. 96 měs., sankce 1 mil. Kč 31 milionů – je toto ekonomicky výhodné?
19 Nejčastější pochybení v průběhu zadávacího řízení
Netransparentní omezení počtu kvalifikovaných zájemců Vyřazení nabídek z důvodu nesplnění formálních požadavků Nedodržení zásady rovného zacházení Nedodržování zákonných lhůt (nebo jejich nesprávné počítání) Neodeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky uchazečům Neodeslání rozhodnutí o vyloučení uchazečům Neodeslání oznámení o uzavření smlouvy Na výzvě k předložení nabídek chybí datum vyvěšení a sejmutí z úřední desky
20 Změny smluv na plnění VZ I
rozsudek ESD ve věci C-454/06 jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce v řízení pressetext Nachrichtenagentur GmbH proti Republik Österreich (Bund),APA a APA-OTS
21 Změny smluv na plnění VZ II
Je možné provádět pouze nepodstatné změny. Změna VZ během doby trvání je podstatná, pokud: by zavedla podmínky, které by umožnily, pokud by se vyskytovaly v původním postupu při zadávání veřejné zakázky, připuštění jiných uchazečů než těch, kteří byli původně připuštěni, nebo pokud by umožnily přijmout jinou nabídku než tu, jež byla původně přijata (čl. 35). značnou měrou zakázku rozšiřuje o služby, které původně nebyly předpokládány (čl. 36). způsobem, který nebyl v podmínkách původní zakázky předpokládán, mění hospodářskou rovnováhu smlouvy ve prospěch poskytovatele, jemuž byla zakázka zadána(čl. 37)
22 Změny smluv na plnění VZ - příklady
vícepráce musí být splněny podmínky pro použití jednacího řízení bez uveřejnění podle 23 odst. 7 ZVZ méněpráce musí zůstat zachováno pořadí uchazečů: nemůže být ze zakázky vyjmuta část, kterou měl vítězný uchazeč „naceněnu“ méně než uchazeč jiný a při hodnocení nabídek bez této části by zvítězil uchazeč jiný. např.: zakázka má 2 části vítěz obě nacení za 5 mil. Kč, druhý nacení část A za 4,9 mil. a část B za 5,2 mil. Následně nemůže dojít k situaci, že by byla realizována pouze část A. termínové změny změny právní formy dodavatele nesmí být měněna hospodářská rovnováha
23 doporučení: při výběru dodavatele na zpracování ZD požadovat reference
požadovat na dodavateli ZD náhradu škody i při možném krácení či nepřidělení dotace z důvodu pochybení při zadávacím řízení upozornit na nutnost postupu podle směrnice MŽP pro předkládání žádostí v platném znění a podle závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (a podle zákona 137/2006 Sb.) do smluv na plnění zakázky s vítězným uchazečem začlenit rozvazovací podmínku (možnost zrušení) pro případ neobdržení dotace
24 Jana Lánská Státní fond životního prostředí ČR Olbrachtova 2006/9, Praha 4 tel.: , fax: ,
Stáhnout ppt "PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI Z OPERAČNÍHO PRGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ"