Source: https://ro.scribd.com/doc/231531977/HG-273-1994-Receptii-Constructii-Actualiz-2007
Timestamp: 2020-07-03 09:55:30+00:00
Document Index: 41355967

Matched Legal Cases: ['Hotărâre nr. 940', 'Hotărâre nr. 1303', 'Hotărâre nr. 940', 'Hotărâre nr. 51', 'Hotărâre nr. 273', 'Hotărâre nr. 940', 'Hotărâre nr. 1303', 'Hotărâre nr. 940', 'Hotărâre nr. 51', 'Hotărâre nr. 273', 'Hotărâre nr. 940', 'Hotărâre nr. 1303', 'Hotărâre nr. 940', 'Hotărâre nr. 51', 'Hotărâre nr. 273', 'Hotărâre nr. 940', 'Hotărâre nr. 1303', 'Hotărâre nr. 940', 'Hotărâre nr. 51', 'Hotărâre nr. 273']

HG 273-1994 - Receptii Constructii - Actualiz 2007
salvareSalvați HG 273-1994 - Receptii Constructii - Actualiz 2007 pentru mai târziu
SR en 14081-1 Lemn de Constructii Cu Sectiune Dreptunghiulara
Regulament cat. import.pdf
RO_eManual_K95VJ_VER6941.pdf
Amorsare Filtru Motorina --Vagcom
Dna Isi Bate Joc de Romania
NORMATIV-PRIVIND-COMPORTAREA-IN-TIMP-A-CONSTRUCȚIILOR-INDICATIV-P130-1999.pdf
Lenovo p780 Arad
1 urmarire curenta.pdf
001.2 AUDI A6 C7 -- Scurta Prezentare -- Low
04-Beton&amp;BetonArmat&amp;BetonPrecomprimat
SR en 14250 Elemente de Structura Prefabricate Cu Elemente de Fixare Cu Placa Metalica Ambutisata
SR en 14545 Piese de Fixare Pentru Structuri de Lemn
Fisa act Completat de Hotărâre nr. 940/2006</ Hotărâre nr. 1303/2007</ Modificat de Hotărâre nr. 940/2006</ A se vedea Hotărâre nr. 51/1996</
Hotărâre nr. 273/1994
din 14/06/1994
Fisa act Completat de Hotărâre nr. 940/2006 < / Hotărâre nr. 1303/2007 < / Modificat de Hotărâre nr. 940/2006 < / A se vedea Hotărâre nr. 51/1996 < / Hotărâre nr. 273/1994 din 14/06/1994 Tematici privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 193 din 28/07/1994 Actul a intrat in vigoare la data de 28 iulie 1994 Guvernul României h o t ă r ă ş t e: Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre. Art. 2. - Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României. Art. 3. - Prevederile contrare prezentei hotărâri se abrogă. PRIM-MINISTRU NICOLAE VĂCĂROIU Contrasemneaza: --------------- Ministrul lucrarilor publice si amenajarii teritoriului, Marin Cristea p. Ministru de stat, ministrul finantelor Dan Mogos, secretar de stat Bucureşti, 14 iunie 1984. Nr. 273. Guvernul României Regulament din 14/06/1994 de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora*) Versiune actualizata la data de 31/10/2007 ANEXĂ Atenţie! Textele actelor actualizate sunt reproduceri neoficiale ale unor acte ce au suferit numeroase modificări de-a lungul timpului, dar care nu au fost republicate în Monitorul Oficial. La astfel de texte nu se va face referire în nici un document oficial ele având numai un caracter informativ. Indaco Systems nu îşi asumă răspunderea pentru consecinţele juridice generate de folosirea acestor acte. ___________ *) Lucrările de montaj utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice nu fac obiectul prezentului regulament. ___________ Text actualizat la data de 31.10.2007. Actul include modificările din următoarele acte: - H.G. nr. 940/2006 publicată în MOF nr. 652 din 28/07/2006 - H.G. nr. 1303/2007 publicată în MOF nr. 739 din 31/10/2007. " id="pdf-obj-0-28" src="pdf-obj-0-28.jpg">
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 193 din 28/07/1994
Actul a intrat in vigoare la data de 28 iulie 1994
Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre. Art. 2. - Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României. Art. 3. - Prevederile contrare prezentei hotărâri se abrogă.
PRIM-MINISTRU NICOLAE VĂCĂROIU
Ministrul lucrarilor publice si amenajarii teritoriului, Marin Cristea p. Ministru de stat, ministrul finantelor Dan Mogos,
Bucureşti, 14 iunie 1984. Nr. 273.
de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora*)
Fisa act Completat de Hotărâre nr. 940/2006 < / Hotărâre nr. 1303/2007 < / Modificat de Hotărâre nr. 940/2006 < / A se vedea Hotărâre nr. 51/1996 < / Hotărâre nr. 273/1994 din 14/06/1994 Tematici privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 193 din 28/07/1994 Actul a intrat in vigoare la data de 28 iulie 1994 Guvernul României h o t ă r ă ş t e: Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre. Art. 2. - Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României. Art. 3. - Prevederile contrare prezentei hotărâri se abrogă. PRIM-MINISTRU NICOLAE VĂCĂROIU Contrasemneaza: --------------- Ministrul lucrarilor publice si amenajarii teritoriului, Marin Cristea p. Ministru de stat, ministrul finantelor Dan Mogos, secretar de stat Bucureşti, 14 iunie 1984. Nr. 273. Guvernul României Regulament din 14/06/1994 de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora*) Versiune actualizata la data de 31/10/2007 ANEXĂ Atenţie! Textele actelor actualizate sunt reproduceri neoficiale ale unor acte ce au suferit numeroase modificări de-a lungul timpului, dar care nu au fost republicate în Monitorul Oficial. La astfel de texte nu se va face referire în nici un document oficial ele având numai un caracter informativ. Indaco Systems nu îşi asumă răspunderea pentru consecinţele juridice generate de folosirea acestor acte. ___________ *) Lucrările de montaj utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice nu fac obiectul prezentului regulament. ___________ Text actualizat la data de 31.10.2007. Actul include modificările din următoarele acte: - H.G. nr. 940/2006 publicată în MOF nr. 652 din 28/07/2006 - H.G. nr. 1303/2007 publicată în MOF nr. 739 din 31/10/2007. " id="pdf-obj-0-68" src="pdf-obj-0-68.jpg">
Versiune actualizata la data de 31/10/2007
___________ *) Lucrările de montaj utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice nu fac obiectul prezentului regulament. ___________
Fisa act Completat de Hotărâre nr. 940/2006 < / Hotărâre nr. 1303/2007 < / Modificat de Hotărâre nr. 940/2006 < / A se vedea Hotărâre nr. 51/1996 < / Hotărâre nr. 273/1994 din 14/06/1994 Tematici privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 193 din 28/07/1994 Actul a intrat in vigoare la data de 28 iulie 1994 Guvernul României h o t ă r ă ş t e: Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre. Art. 2. - Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României. Art. 3. - Prevederile contrare prezentei hotărâri se abrogă. PRIM-MINISTRU NICOLAE VĂCĂROIU Contrasemneaza: --------------- Ministrul lucrarilor publice si amenajarii teritoriului, Marin Cristea p. Ministru de stat, ministrul finantelor Dan Mogos, secretar de stat Bucureşti, 14 iunie 1984. Nr. 273. Guvernul României Regulament din 14/06/1994 de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora*) Versiune actualizata la data de 31/10/2007 ANEXĂ Atenţie! Textele actelor actualizate sunt reproduceri neoficiale ale unor acte ce au suferit numeroase modificări de-a lungul timpului, dar care nu au fost republicate în Monitorul Oficial. La astfel de texte nu se va face referire în nici un document oficial ele având numai un caracter informativ. Indaco Systems nu îşi asumă răspunderea pentru consecinţele juridice generate de folosirea acestor acte. ___________ *) Lucrările de montaj utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice nu fac obiectul prezentului regulament. ___________ Text actualizat la data de 31.10.2007. Actul include modificările din următoarele acte: - H.G. nr. 940/2006 publicată în MOF nr. 652 din 28/07/2006 - H.G. nr. 1303/2007 publicată în MOF nr. 739 din 31/10/2007. " id="pdf-obj-0-83" src="pdf-obj-0-83.jpg">
Text actualizat la data de 31.10.2007. Actul include modificările din următoarele acte:
- H.G. nr. 940/2006 publicată în MOF nr. 652 din 28/07/2006
- H.G. nr. 1303/2007 publicată în MOF nr. 739 din 31/10/2007.
Art. 1. - Recepţia constituie o componentă a sistemului calităţii în construcţii şi este actul prin care
investitorul declară că acceptă, preia lucrarea cu sau fără rezerve şi că aceasta poate fi dată în folosinţă. Prin actul de recepţie se certifică faptul că executantul şi-a îndeplinit obligaţiile în conformitate cu prevederile contractului şi ale documentaţiei de execuţie. Art. 2. - În înţelesul prezentului regulament, investitorul este persoana fizică sau juridică care încheie contractul de executare de lucrări de construcţii, urmăreşte îndeplinirea lui şi preia lucrarea. Executantul este partea contractantă care realizează lucrarea sau reprezentantul legal al acestuia, dacă lucrarea este realizată printr-o asociere. Art. 3. - Recepţia lucrărilor de construcţii de orice categorie şi instalaţii aferente acestora se efectuează atât la lucrări noi, cât şi la intervenţiile în timp asupra construcţiilor existente (reparaţii capitale, consolidări, modificări, modernizări, extinderi etc.) şi se realizează în două etape:
Art. 4. - Pentru lucrările de construcţii şi instalaţii aferente acestora, indiferent de sursa de finanţare, de forma de proprietate sau de destinaţie, recepţiile se vor organiza de către ordonatorii de credite sau proprietari, care, în sensul prezentului regulament, au calitatea de investitori. Art. 5. - Recepţia se poate face prin acordul părţilor sau, în cazul când părţile nu ajung la un acord pentru rezolvarea neînţelegerilor ivite cu ocazia încheierii procesului-verbal de recepţie, ele se pot adresa instanţei judecătoreşti competente.
Art. 6. - Executantul trebuie să comunice investitorului data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract, printr-un document scris confirmat de investitor. O copie a comunicării va fi transmisă de executant şi reprezentantului investitorului pe şantier. Art. 7. - Comisiile de recepţie pentru construcţii şi pentru instalaţiile aferente acestora se vor numi de către investitor şi vor fi alcătuite din cel puţin 5 membri. Dintre aceştia, obligatoriu vor face parte un reprezentant al investitorului şi un reprezentant al administraţiei publice locale pe teritoriul căreia este situată construcţia, iar ceilalţi vor fi specialişti în domeniu. Pentru construcţiile de importanţă excepţională, având în vedere gradul de risc sub aspectul siguranţei, destinaţia, modul de utilizare, complexitatea şi volumul lucrărilor care fac obiectul recepţiei, comisiile de recepţie vor fi alcătuite din cel puţin 7 membri, numărul de specialişti fiind de minimum 5. Pentru obiectivele de investiţii prevăzute la alin. 2, finanţate parţial sau total din surse ale bugetului de stat, inclusiv din credite externe, şi pentru care aprobarea documentaţiilor tehnico-economice este de competenţa Guvernului, în comisiile de recepţie pentru construcţii şi pentru instalaţiile aferente acestora se va numi în mod obligatoriu câte un reprezentant desemnat de ordonatorul principal de credite bugetare, care
nu are sau nu se subrogă calităţii de investitor. Comisiile de recepţie pentru construcţii de locuinţe parter, parter şi un etaj, cu înălţimea la cornişă de maximum 8 metri, cu cel mult 4 apartamente, cu suprafaţă desfăşurată de maximum 150 m 2 , pentru anexele gospodăreşti ale acestora, precum şi pentru construcţiile provizorii, vor fi alcătuite din 2 membri: investitorul sau proprietarul şi delegatul administraţiei publice locale __________
Alineatul (2 1 ) a fost introdus prin art. unic pct. 1 din H.G. nr. 1303/2007.
Art. 8. - Investitorul va organiza începerea recepţiei în maximum 15 zile calendaristice de la notificarea terminării lucrărilor şi va comunica data stabilită:
c) proiectantului. Reprezentanţii executantului, ai proiectantului şi ai Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. nu pot
face parte din comisia de recepţie, aceştia având calitatea de invitat. Pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice, prezenţa reprezentanţilor Inspectoratului de
Stat în Construcţii - I.S.C. în calitate de invitaţi este obligatorie. Pentru obiectivele de investiţii cuprinse în programe guvernamentale şi finanţate parţial sau total din surse ale bugetului de stat, inclusiv din credite externe, care nu se încadrează în prevederile art. 7 alin. 2 1 , solicitarea prezenţei reprezentanţilor ordonatorului principal de credite bugetare, în calitate de invitaţi, este
obligatorie. Pentru obiectivele militare stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale, al ministrului de interne şi al directorului Serviciului Român de Informaţii, comisia de recepţie se numeşte de către organele proprii ale acestora.
Alineatul (2) a fost modificat prin art. unic pct. 1 din H.G. nr. 940/2006.
- Alineatul (2) a fost introdus prin art. unic pct. 2 din H.G. nr. 940/2006.
- Alineatul (2 2 ) a fost introdus prin art. unic pct. 1 din H.G. nr. 1303/2007.
Art. 9. - Proiectantul, în calitate de autor al proiectului construcţiei, va întocmi şi va prezenta în faţa comisiei de recepţie punctul său de vedere privind execuţia construcţiei. Art. 10. - La recepţia clădirilor cu înălţimea de peste 28 m, cu săli aglomerate, cu capacitate pentru mai mult de 150 persoane, a hotelurilor, a spitalelor, căminelor pentru copii şi bătrâni sau a altor clădiri destinate persoanelor ce nu se pot evacua singure, investitorii sunt obligaţi ca în comisiile de recepţie să includă şi o persoană desemnată de inspecţiile teritoriale din cadrul Comandamentului trupelor de pompieri şi care va fi solicitată în scris de către investitor. Numele persoanei desemnate de inspecţiile teritoriale ale Comandamentului trupelor de pompieri va fi comunicat în scris investitorului în intervalul de timp de la primirea solicitării până la data întrunirii comisiei de recepţie. Procesul-verbal de recepţie va consemna realizarea măsurilor prevăzute în documentaţia de execuţie din punct de vedere al prevenirii şi al stingerii incendiilor, fără de care recepţia nu este acceptată. Art. 11. - La recepţia clădirilor cuprinse în listele de monumente istorice, investitorii sunt obligaţi ca în comisiile de recepţie să includă şi o persoană desemnată de către comisiile zonale pentru monumente, ansambluri şi situri istorice.
Art. 12. - În cazul în care investitorul nu stabileşte, în urma comunicării primite, o dată pentru recepţia lucrărilor în termenul prevăzut la art. 8, sau dacă la data fixată nu se prezintă la locul recepţiei direct sau prin împuternicit, executantul va reînnoi cererea pentru fixarea unei noi date de recepţie în condiţiile de la art. 8. Dacă nici până la expirarea acestui al doilea termen investitorul nu fixează recepţia sau dacă comisia de recepţie nu se prezintă la data fixată direct sau prin împuternicit legal, executantul va stabili un termen de recepţie în intervalul de 12 zile calendaristice de la expirarea celui de-al doilea termen. Executantul va comunica investitorului în timp util termenul pe care l-a fixat. Dacă investitorul, prin comisia de recepţie, nu se prezintă la termenul fixat şi nici nu a convenit cu executantul, înainte de termenul fixat de acesta, asupra unui alt termen pentru recepţie, executantul va notifica în scris investitorului ultimul termen de întrunire a comisiei de recepţie. În notificare, executantul va preciza, totodată, că investitorul va răspunde pentru acoperirea tuturor pagubelor produse prin neconvocarea comisiei de recepţie. Art. 13. - Comisia de recepţie se întruneşte la data, ora şi locul fixate, iar preşedintele acesteia, numit de investitor, stabileşte programul după care va fi făcută recepţia. Comisia de recepţie poate funcţiona numai în prezenţa a cel puţin 2/3 din membrii numiţi ai acesteia. Hotărârile comisiei se iau cu majoritate simplă. În cazul în care comisia nu se întruneşte în totalitatea ei, preşedintele poate fixa, pentru categoriile de lucrări pentru care nu s-au prezentat membrii comisiei, un nou termen în vederea efectuării recepţiei, termen ce nu va depăşi 4 zile lucrătoare de la data fixată iniţial. În vederea desfăşurării în bune condiţii a recepţiei, investitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia comisiei de recepţie documentaţia de execuţie, precum şi documentele şi explicaţiile care îi sunt necesare. Art. 14. - Comisia de recepţie examinează obligatoriu:
a) respectarea prevederilor din autorizaţia de construire, precum şi avizele şi condiţiile de execuţie impuse
de autorităţile competente;
b) executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, ale documentaţiei de execuţie şi ale
reglementărilor specifice, cu respectarea exigenţelor esenţiale, conform legii;
c) referatul de prezentare întocmit de proiectant cu privire la modul în care a fost executată lucrarea.
Investitorul va urmări ca această activitate să fie cuprinsă în contractul de proiectare;
d) terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în contractul încheiat între investitor şi executant şi în
documentaţia anexă la contract. În cazurile în care există dubii asupra înscrisurilor din documentele cărţii
tehnice a construcţiei, comisia poate cere expertize, alte documente, încercări suplimentare, probe şi alte teste;
Examinarea se efectuează în toate cazurile prin cercetarea vizuală a construcţiei şi analizarea
nr. 940/2006 . - Alineatul (2 ) a fost introdus prin art. unic pct. 1 din H.G. nr. 1303/2007 . Art. 9. - Proiectantul, în calitate de autor al proiectului construcţiei, va întocmi şi va prezenta în faţa comisiei de recepţie punctul său de vedere privind execuţia construcţiei. Art. 10. - La recepţia clădirilor cu înălţimea de peste 28 m, cu săli aglomerate, cu capacitate pentru mai mult de 150 persoane, a hotelurilor, a spitalelor, căminelor pentru copii şi bătrâni sau a altor clădiri destinate persoanelor ce nu se pot evacua singure, investitorii sunt obligaţi ca în comisiile de recepţie să includă şi o persoană desemnată de inspecţiile teritoriale din cadrul Comandamentului trupelor de pompieri şi care va fi solicitată în scris de către investitor. Numele persoanei desemnate de inspecţiile teritoriale ale Comandamentului trupelor de pompieri va fi comunicat în scris investitorului în intervalul de timp de la primirea solicitării până la data întrunirii comisiei de recepţie. Procesul-verbal de recepţie va consemna realizarea măsurilor prevăzute în documentaţia de execuţie din punct de vedere al prevenirii şi al stingerii incendiilor, fără de care recepţia nu este acceptată. Art. 11. - La recepţia clădirilor cuprinse în listele de monumente istorice, investitorii sunt obligaţi ca în comisiile de recepţie să includă şi o persoană desemnată de către comisiile zonale pentru monumente, ansambluri şi situri istorice. Art. 12. - În cazul în care investitorul nu stabileşte, în urma comunicării primite, o dată pentru recepţia lucrărilor în termenul prevăzut la art. 8, sau dacă la data fixată nu se prezintă la locul recepţiei direct sau prin împuternicit, executantul va reînnoi cererea pentru fixarea unei noi date de recepţie în condiţiile de la art. 8. Dacă nici până la expirarea acestui al doilea termen investitorul nu fixează recepţia sau dacă comisia de recepţie nu se prezintă la data fixată direct sau prin împuternicit legal, executantul va stabili un termen de recepţie în intervalul de 12 zile calendaristice de la expirarea celui de-al doilea termen. Executantul va comunica investitorului în timp util termenul pe care l-a fixat. Dacă investitorul, prin comisia de recepţie, nu se prezintă la termenul fixat şi nici nu a convenit cu executantul, înainte de termenul fixat de acesta, asupra unui alt termen pentru recepţie, executantul va notifica în scris investitorului ultimul termen de întrunire a comisiei de recepţie. În notificare, executantul va preciza, totodată, că investitorul va răspunde pentru acoperirea tuturor pagubelor produse prin neconvocarea comisiei de recepţie. Art. 13. - Comisia de recepţie se întruneşte la data, ora şi locul fixate, iar preşedintele acesteia, numit de investitor, stabileşte programul după care va fi făcută recepţia. Comisia de recepţie poate funcţiona numai în prezenţa a cel puţin 2/3 din membrii numiţi ai acesteia. Hotărârile comisiei se iau cu majoritate simplă. În cazul în care comisia nu se întruneşte în totalitatea ei, preşedintele poate fixa, pentru categoriile de lucrări pentru care nu s-au prezentat membrii comisiei, un nou termen în vederea efectuării recepţiei, termen ce nu va depăşi 4 zile lucrătoare de la data fixată iniţial. În vederea desfăşurării în bune condiţii a recepţiei, investitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia comisiei de recepţie documentaţia de execuţie, precum şi documentele şi explicaţiile care îi sunt necesare. Art. 14. - Comisia de recepţie examinează obligatoriu: a) respectarea prevederilor din autorizaţia de construire, precum şi avizele şi condiţiile de execuţie impuse de autorităţile competente; b) executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, ale documentaţiei de execuţie şi ale reglementărilor specifice, cu respectarea exigenţelor esenţiale, conform legii; c) referatul de prezentare întocmit de proiectant cu privire la modul în care a fost executată lucrarea. Investitorul va urmări ca această activitate să fie cuprinsă în contractul de proiectare; d) terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în contractul încheiat între investitor şi executant şi în documentaţia anexă la contract. În cazurile în care există dubii asupra înscrisurilor din documentele cărţii tehnice a construcţiei, comisia poate cere expertize, alte documente, încercări suplimentare, probe şi alte teste; e) valoarea declarată a investiţiei. Examinarea se efectuează în toate cazurile prin cercetarea vizuală a construcţiei şi analizarea documentelor conţinute în cartea tehnică a construcţiei. __________ Articolul a fost modificat prin art. unic pct. 3 din H.G. nr. 940/2006. Art. 15. - La terminarea examinării, comisia va consemna observaţiile şi concluziile în procesul-verbal de recepţie, care va cuprinde obligatoriu valoarea declarată a investiţiei, al cărui model este prezentat în anexa nr. 1 la regulament, şi îl va înainta în termen de 3 zile lucrătoare investitorului împreună cu recomandarea de admitere, cu sau fără obiecţii, a recepţiei, amânarea sau respingerea ei. __________ Articolul a fost modificat prin art. unic pct. 4 din H.G. nr. 940/2006 . " id="pdf-obj-2-60" src="pdf-obj-2-60.jpg">
documentelor conţinute în cartea tehnică a construcţiei. __________
Articolul a fost modificat prin art. unic pct. 3 din H.G. nr. 940/2006.
Art. 15. - La terminarea examinării, comisia va consemna observaţiile şi concluziile în procesul-verbal de recepţie, care va cuprinde obligatoriu valoarea declarată a investiţiei, al cărui model este prezentat în anexa nr. 1 la regulament, şi îl va înainta în termen de 3 zile lucrătoare investitorului împreună cu recomandarea de
admitere, cu sau fără obiecţii, a recepţiei, amânarea sau respingerea ei. __________
nr. 940/2006 . - Alineatul (2 ) a fost introdus prin art. unic pct. 1 din H.G. nr. 1303/2007 . Art. 9. - Proiectantul, în calitate de autor al proiectului construcţiei, va întocmi şi va prezenta în faţa comisiei de recepţie punctul său de vedere privind execuţia construcţiei. Art. 10. - La recepţia clădirilor cu înălţimea de peste 28 m, cu săli aglomerate, cu capacitate pentru mai mult de 150 persoane, a hotelurilor, a spitalelor, căminelor pentru copii şi bătrâni sau a altor clădiri destinate persoanelor ce nu se pot evacua singure, investitorii sunt obligaţi ca în comisiile de recepţie să includă şi o persoană desemnată de inspecţiile teritoriale din cadrul Comandamentului trupelor de pompieri şi care va fi solicitată în scris de către investitor. Numele persoanei desemnate de inspecţiile teritoriale ale Comandamentului trupelor de pompieri va fi comunicat în scris investitorului în intervalul de timp de la primirea solicitării până la data întrunirii comisiei de recepţie. Procesul-verbal de recepţie va consemna realizarea măsurilor prevăzute în documentaţia de execuţie din punct de vedere al prevenirii şi al stingerii incendiilor, fără de care recepţia nu este acceptată. Art. 11. - La recepţia clădirilor cuprinse în listele de monumente istorice, investitorii sunt obligaţi ca în comisiile de recepţie să includă şi o persoană desemnată de către comisiile zonale pentru monumente, ansambluri şi situri istorice. Art. 12. - În cazul în care investitorul nu stabileşte, în urma comunicării primite, o dată pentru recepţia lucrărilor în termenul prevăzut la art. 8, sau dacă la data fixată nu se prezintă la locul recepţiei direct sau prin împuternicit, executantul va reînnoi cererea pentru fixarea unei noi date de recepţie în condiţiile de la art. 8. Dacă nici până la expirarea acestui al doilea termen investitorul nu fixează recepţia sau dacă comisia de recepţie nu se prezintă la data fixată direct sau prin împuternicit legal, executantul va stabili un termen de recepţie în intervalul de 12 zile calendaristice de la expirarea celui de-al doilea termen. Executantul va comunica investitorului în timp util termenul pe care l-a fixat. Dacă investitorul, prin comisia de recepţie, nu se prezintă la termenul fixat şi nici nu a convenit cu executantul, înainte de termenul fixat de acesta, asupra unui alt termen pentru recepţie, executantul va notifica în scris investitorului ultimul termen de întrunire a comisiei de recepţie. În notificare, executantul va preciza, totodată, că investitorul va răspunde pentru acoperirea tuturor pagubelor produse prin neconvocarea comisiei de recepţie. Art. 13. - Comisia de recepţie se întruneşte la data, ora şi locul fixate, iar preşedintele acesteia, numit de investitor, stabileşte programul după care va fi făcută recepţia. Comisia de recepţie poate funcţiona numai în prezenţa a cel puţin 2/3 din membrii numiţi ai acesteia. Hotărârile comisiei se iau cu majoritate simplă. În cazul în care comisia nu se întruneşte în totalitatea ei, preşedintele poate fixa, pentru categoriile de lucrări pentru care nu s-au prezentat membrii comisiei, un nou termen în vederea efectuării recepţiei, termen ce nu va depăşi 4 zile lucrătoare de la data fixată iniţial. În vederea desfăşurării în bune condiţii a recepţiei, investitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia comisiei de recepţie documentaţia de execuţie, precum şi documentele şi explicaţiile care îi sunt necesare. Art. 14. - Comisia de recepţie examinează obligatoriu: a) respectarea prevederilor din autorizaţia de construire, precum şi avizele şi condiţiile de execuţie impuse de autorităţile competente; b) executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, ale documentaţiei de execuţie şi ale reglementărilor specifice, cu respectarea exigenţelor esenţiale, conform legii; c) referatul de prezentare întocmit de proiectant cu privire la modul în care a fost executată lucrarea. Investitorul va urmări ca această activitate să fie cuprinsă în contractul de proiectare; d) terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în contractul încheiat între investitor şi executant şi în documentaţia anexă la contract. În cazurile în care există dubii asupra înscrisurilor din documentele cărţii tehnice a construcţiei, comisia poate cere expertize, alte documente, încercări suplimentare, probe şi alte teste; e) valoarea declarată a investiţiei. Examinarea se efectuează în toate cazurile prin cercetarea vizuală a construcţiei şi analizarea documentelor conţinute în cartea tehnică a construcţiei. __________ Articolul a fost modificat prin art. unic pct. 3 din H.G. nr. 940/2006. Art. 15. - La terminarea examinării, comisia va consemna observaţiile şi concluziile în procesul-verbal de recepţie, care va cuprinde obligatoriu valoarea declarată a investiţiei, al cărui model este prezentat în anexa nr. 1 la regulament, şi îl va înainta în termen de 3 zile lucrătoare investitorului împreună cu recomandarea de admitere, cu sau fără obiecţii, a recepţiei, amânarea sau respingerea ei. __________ Articolul a fost modificat prin art. unic pct. 4 din H.G. nr. 940/2006 . " id="pdf-obj-2-72" src="pdf-obj-2-72.jpg">
Articolul a fost modificat prin art. unic pct. 4 din H.G. nr. 940/2006.
Art. 16. - Comisia de recepţie recomandă admiterea recepţiei în cazul în care nu există obiecţii sau cele care s-au consemnat nu sunt de natură să afecteze utilizarea lucrării conform destinaţiei sale. Art. 17. - Comisia de recepţie recomandă amânarea recepţiei când:
Art. 18. - Comisia de recepţie recomandă respingerea recepţiei dacă se constată vicii care nu pot fi înlăturate şi care prin natura lor împiedică realizarea uneia sau a mai multor exigenţe esenţiale, caz în care se impun expertize, reproiectări, refaceri de lucrări etc. Art. 19. - Absenţa executantului de la recepţie nu constituie motiv pentru amânarea şi/sau anularea actului de recepţie. În cazul în care executantul nu se prezintă la recepţie, investitorul poate solicita asistenţă pentru recepţie unui expert tehnic neutru atestat, care să consemneze, separat de procesul-verbal, starea de fapt constatată. Art. 20. - Situaţiile de absenţă a unor persoane sau delegaţi convocaţi vor fi consemnate în procesul- verbal de recepţie. Art. 21. - Preşedintele comisiei de recepţie va prezenta investitorului procesul-verbal de recepţie cu observaţiile participanţilor şi cu recomandarea comisiei. Pe baza procesului-verbal de recepţie, investitorul hotărăşte admiterea, amânarea sau respingerea recepţiei şi notifică hotărârea sa în interval de 3 zile lucrătoare executantului, împreună cu un exemplar din procesul-verbal.
Art. 22. - În cazul în care admiterea recepţiei se face cu obiecţii, în procesul-verbal de recepţie se vor indica în mod expres acele lipsuri care trebuie să fie remediate. Termenele de remediere se vor conveni cu executantul, dar ele nu vor depăşi, de regulă, 90 de zile calendaristice de la data recepţiei dacă, datorită condiţiilor climatice, nu trebuie fixat alt termen. Art. 23. - Dacă executantul nu-şi îndeplineşte obligaţiile prevăzute la art. 22 după trecerea termenului de remediere convenit, investitorul îl va soma în acest sens, iar dacă executantul nu dă curs somaţiei, investitorul este în drept să execute remedierile pe cheltuiala şi riscul executantului în culpă şi să pretindă plata prejudiciului produs. Art. 24. - Refuzul executantului de a semna procesul-verbal de recepţie se consemnează în cadrul acestuia. Art. 25. - După executarea remedierilor, executantul va cere în scris investitorului anularea obiecţiilor. Dacă, în decurs de 30 de zile calendaristice de la data cererii executantului, investitorul nu anulează obiecţiile, se recurge la procedura de arbitraj, dacă ea a fost prevăzută în contract şi, în cazul rămânerii în dezacord, poate să-l acţioneze la instanţa judecătorească competentă. Art. 26. - Data recepţiei este cea a încheierii de către comisia de recepţie a procesului-verbal de recepţie a lucrărilor, cu sau fără obiecţii. Art. 27. - Executantul are la dispoziţie 20 de zile calendaristice de la data primirii procesului-verbal de recepţie, amânare sau de respingere a recepţiei pentru a contesta obiecţiile sau respingerea. Litigiul se rezolvă prin arbitraj, dacă această formă de conciliere a fost prevăzută în contract, sau prin acţiune înaintată la instanţa judecătorească competentă. Art. 28. - Investitorul preia lucrarea la data prevăzută la art. 26, în afara cazului în care recepţia este amânată sau respinsă. Art. 29. - În cazul depăşirii de către investitor a termenului de 30 de zile prevăzut la art. 25, fără a cădea de comun acord cu executantul asupra prelungirii acestui termen, se apelează la arbitraj, iar apoi la instanţa judecătorească. Art. 30. - După acceptarea recepţiei de către investitor cu sau fără obiecţii, acesta nu mai poate emite alte solicitări de remedieri de lucrări, penalizări, diminuări de valori şi altele asemenea, decât cele consemnate în procesul-verbal de recepţie. Fac excepţie viciile ascunse descoperite în termenul stabilit conform legii. Art. 31. - În cazul în care investitorul solicită preluarea unei părţi din lucrare înainte de terminarea întregii lucrări prevăzute în contract, se va încheia un proces-verbal de predare-primire între executant şi investitor, în care se va consemna starea părţii de lucrare în cauză, măsurile de conservare, precum şi cele de protecţie reciprocă a desfăşurării activităţii celor două părţi. Toate riscurile şi pericolele pentru partea preluată trec temporar asupra investitorului, cu excepţia viciilor ascunse şi a celor decurgând din executarea necorespunzătoare. Procesul-verbal de predare-primire încheiat în aceste condiţii nu este un proces-verbal de recepţie pentru partea de lucrare în cauză, dar investitorul poate cere înscrierea în procesul-verbal de recepţie, întocmit la terminarea lucrării în întregime, a viciilor pe care le-a constatat cu ocazia predării-primirii şi le-a consemnat în procesul-verbal respectiv. Pentru partea de lucrare preluată de investitor, perioada de garanţie pentru viciile care nu ţin de siguranţa construcţiei începe de la data terminării remedierilor.
Art. 32. - Recepţia finală este convocată de investitor în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanţie. Perioada de garanţie este cea prevăzută în contract. Art. 33. - La recepţia finală participă:
Art. 34. - Comisia de recepţie finală se întruneşte la data, ora şi locul fixate şi examinează următoarele:
c) referatul investitorului privind comportarea construcţiilor şi instalaţiilor aferente în exploatare pe perioada
de garanţie, inclusiv viciile aferente şi remedierea lor. Art. 35. - Comisia de recepţie poate cere, în cazuri foarte bine justificate şi/sau în cazul apariţiei unor vicii, efectuarea de încercări şi expertize. Art. 36. - La terminarea recepţiei comisia de recepţie finală îşi va consemna observaţiile şi concluziile în procesul-verbal de recepţie finală, model prezentat în anexa nr. 2 la prezentul regulament, pe care-l va înainta investitorului, în termen de 3 zile lucrătoare împreună cu recomandarea de admitere, cu sau fără obiecţii, a recepţiei, de amânare sau de respingere a ei. Art. 37. - În cazul în care comisia de recepţie finală recomandă admiterea cu obiecţii, amânarea sau respingerea recepţiei, ea va trebui să propună măsuri pentru înlăturarea neregulilor semnalate. Comisia de recepţie finală recomandă respingerea recepţiei finale în cazul în care nu se respectă una sau mai multe dintre exigenţele esenţiale. Art. 38. - Lucrarea a cărei recepţie finală a fost respinsă va fi pusă în stare de conservare prin grija şi pe cheltuială investitorului, iar utilizarea ei va fi interzisă. Investitorul se va putea îndrepta pentru recuperarea pagubelor împotriva factorilor implicaţi în executarea construcţiei, vinovaţi de viciile constatate cu ocazia recepţiei, cât şi pentru nefuncţionarea construcţiilor şi/sau a instalaţiilor aferente acestora. Investitorul hotărăşte admiterea recepţiei pe baza recomandării comisiei de recepţie finală şi notifică executantului hotărârea sa în termen de 3 zile de la primirea propunerilor comisiei din procesul-verbal de recepţie finală. Art. 39. - Data recepţiei finale este data notificării de către investitor a hotărârii sale.
Art. 40. - Se exceptează de la prevederile prezentului regulament construcţiile de locuinţe parter, parter şi un etaj, cu înălţimea la cornişă de maximum 8 metri, cu 4 apartamente şi, anexele gospodăreşti ale acestora, precum şi construcţiile provizorii cu suprafeţe desfăşurate mai mici de 150 m 2 . Pentru acestea, documentele necesare sunt prezentate în anexele nr. 3 şi 4 la prezentul regulament. Art. 41. - Cheltuielile de orice natură necesitate de activitatea comisiei de recepţie finală cad în sarcina investitorului. Membrii comisiei de recepţie finală vor fi angajaţi prin contract de colaborare de către investitor, dacă este cazul. Cheltuielile ocazionate de încercări, altele decât cele care decurg din prevederile contractuale, se plătesc de către partea care a avut iniţiativa efectuării lor. În situaţiile în care, în urma rezultatelor nefavorabile ale încercărilor, se stabileşte o culpă, cheltuielile respective se suportă de către partea în culpă. Cheltuielile de expertiză sau cele ocazionate de asistenţa unui expert se plătesc de partea care a avut iniţiativa convocării expertului şi se suportă de partea în culpă.
Art. 42. - Dacă părţile nu ajung la încheierea unui proces-verbal de recepţie finală pe cale amiabilă, ele se pot adresa instanţei judecătoreşti competente. Art. 43. - Părţile în litigiu pot conveni asupra unei proceduri de arbitraj, potrivit legii. Art. 44. - Procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor se difuzează prin grija investitorului:
Art. 45. - Procesele-verbale de recepţie finală se difuzează prin grija investitorului:
Art. 46. - Cartea tehnică a construcţiei, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 6 la prezentul regulament,
se păstrează de investitor pe toată durata existenţei construcţiei. Art. 47. - În toate situaţiile investitorul este depozitarul arhivei privind lucrarea în cauză. Art. 48. - Termenii folosiţi în cadrul regulamentului sunt definiţi în anexa nr. 5 la acesta. Art. 49. - Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne şi Serviciul Român de Informaţii se exceptează de la prevederile art. 44 şi 45.
Art. 50. - Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5 şi 8 fac parte integrantă din prezentul regulament.
din ................
privind, lucrarea ........................................................... ,
executata in cadrul contractului
incheiat intre .........
....... pentru lucrarile de .........................................
1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei
, eliberata
, cu valabilitate pana la .......................
Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul fiind formata din:
............................................. (nume si prenume)
(calitatea)
Din documentatia scrisa si desenata necesara a fi prezentata au lipsit
sau sunt incomplete piesele cuprinse in lista anexa nr. 1.
Cantitatile de lucrari cuprinse in lista anexa nr. 2 nu au fost
Lucrarile cuprinse in lista anexa nr. 3 nu respecta prevederile
Valoarea declarata a investitiei este de
8. Prezentul proces-verbal, continand
numerotate, cu un total de
file, a fost incheiat astazi ...............
Comisia de receptie*) Presedinte: ..................... Membri: .........................
Specialist*)
___________ *) Numele, prenumele şi semnătura. __________
nr. 940/2006 . INVESTITOR ANEXA Nr. 2 la regulament PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA Nr. ............ din .................... " id="pdf-obj-5-168" src="pdf-obj-5-168.jpg">
Subpunctul 4.4 a fost introdus prin art. unic pct. 5 din H.G. nr. 940/2006.
privind lucrarea ............................................................ ................................................................................ ,
autorizata cu
de catre .............................
cu valabilitate pana la ..........
1. Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul .....
fiind formata din:
3. Comisia de receptie finala, in urma examinarii lucrarii si a documentelor
cuprinse in cartea tehnica a constructiei, a constatat urmatoarele:
3.1. Lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform
listei anexa nr. 1.
3.2. Lucrarile au fost complet terminate la data de .........................
3.3. Observatiile facute de comisia de receptie finala sunt prezentate in
lista anexa nr. 2.
3.4. Cartea tehnica a constructiei si fisa sintetica a obiectului au fost (nu
3.5. Instructiunile de exploatare si urmarire a comportarii in timp a
obiectului (nu) sunt in posesia utilizatorului.
3.6. Constructia s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzator in perioada
de la terminarea ei la data de
pana in prezent, respectiv pe o durata
.......... luni, constatarile comisiei fiind enumerate in anexa nr. 3.
3.7. Valoarea obiectului este de
lei, conform listei anexa nr. 1.
7. Prezentul proces-verbal, continand
Comisia de receptie*) Presedinte: .................... Membri: ........................ ........................ ........................
Specialisti*)
___________ *) Numele, prenumele şi semnătura.
privind lucrarea ............................................................ ...............................................................................
incheiat intre ........
pentru lucrarile de .......................
cu valabilitate pana la ....................
2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul
....................................... (nume si prenume)
5. Comisia de receptie recomanda urmatoarele: ...............................
6. Prezentul proces-verbal, continand
file, a fost incheiat astazi ..............
Comisia de receptie*) Investitor (proprietar): ........................... Delegat al administratiei publice locale: ..........
cu valabilitate pana la ...............
de catre .......................................................................
1. Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul
3. Comisia de receptie finala, in urma examinarii lucrarii si a documentelor,
a constatat urmatoarele: .......................................................
4. Valoarea obiectului este de
file, a fost incheiat astazi .............. exemplare.
Comisia de receptie finala*) Investitor (proprietar): ............................ Delegat al administratiei publice locale: ...........
1. Recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora - actul prin care investitorul certifică
(atestă) realizarea lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, în conformitate cu prevederile contractuale (documentaţii tehnice de execuţie, caiete de sarcini, specificaţii tehnice etc.) şi cu cerinţele documentelor oficiale (autorizaţia de construire, avize ale organelor autorizate, reglementări tehnice
aplicabile, cartea tehnică a construcţiei etc.) şi declară că acceptă să preia lucrările executate şi că acestea pot fi date în folosinţă.
2. Recepţia la terminarea lucrărilor - recepţia efectuată la terminarea completă a lucrărilor unui
obiect sau unei părţi din construcţie, independentă, care poate fi utilizată separat.
4. Perioada de garanţie - perioada de timp cuprinsă între data recepţiei şi terminarea lucrărilor, a cărei
durată se stabileşte prin contract şi în cadrul căreia antreprenorul are obligaţia înlăturării, pe cheltuiala sa, a
tuturor deficienţelor apărute datorită nerespectării clauzelor şi specificaţiilor contractuale sau a prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile.
5. Cartea tehnică a construcţiei - ansamblul documentelor tehnice referitoare la proiectarea, execuţia,
recepţia, exploatarea şi urmărirea comportării în exploatare a construcţiei şi instalaţiilor aferente acesteia,
cuprinzând toate datele, documentele şi evidenţele necesare pentru identificarea şi determinarea stării tehnice (fizice) a construcţiei respective şi a evoluţiei acesteia în timp.
6. Proprietar - după încheierea procesului-verbal de recepţie de la terminarea lucrărilor, investitorul poartă
denumirea generică de proprietar.
Capitolul A*) Documentatia privind proiectarea. ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ Capitolul B*) Documentatia privind executia. ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ Capitolul C*) Documentatia privind receptia. ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................
................................................................................ Capitolul D*) Documentatia privind exploatarea, intretinerea, repararea si urmarirea comportarii in timp. ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................
____________ *) Se vor include pe capitole borderourile generale ale dosarelor documentaţiei de bază şi copiile borderourilor cu cuprinsul fiecărui dosar în parte.
1. Obiectul de constructie (denumire, localizare) ...........................
2. Investitorul (denumirea si sediul unitatii) ..............................
3. Delegatii investitorului cu sarcini de verificare a calitatii constructiei
(numele, prenumele, functia, atributia) ........................................
a) Denumirea si sediul sau adresa unitatii proiectant general si a unitatilor
subproiectante .................................................................
b) Numele si prenumele sefului de proiect ...................................
c) Numele si prenumele proiectantilor de specialitate, denumirea si sediul
unitatilor de care apartin ..................................................... ................................................................................
numarul certificatului de atestare .............................................
a) Denumirea si sediul sau adresa unitatii executante (antreprenor general)
si, daca este cazul, a unitatilor executante pentru instalatiile aferente
constructiilor ................................................................. ................................................................................ ................................................................................
b) Numele si prenumele sefului de santier ...................................
c) Numele si prenumele conducatorului direct al lucrarilor (seful punctului
de lucru al obiectivului) ......................................................
7. Modificari intervenite in datele de la pct. 1-6 (data modificarii si
modificarea) ...................................................................
8. Expertii tehnici atestati care au verificat calitatea si comportarea
constructiei (numele, prenumele, numarul certificatului de atestare) ...........
9. Comisia de receptie la terminarea lucrarilor (numele, prenumele si
unitatea de care apartin) ...................................................... ................................................................................ ................................................................................
10. Comisia de receptie finala (numele, prenumele si unitatea de care
apartin) ....................................................................... ................................................................................
11. Data inceperii executiei ................................................
12. Data aprobarii receptiei la terminarea lucrarilor .......................
13. Data aprobarii receptiei finale .........................................
14. Gradul de seismicitate luat in calcul la proiectarea constructiei .......
15. Alte date ...............................................................
1. Cartea tehnică a construcţiei se compune din ansamblul de documente referitoare la proiectarea,
execuţia, recepţia, exploatarea, întreţinerea, repararea şi urmărirea în timp a construcţiei.
3. Cartea tehnică, după întocmire, se completează şi se păstrează pentru fiecare obiect de construcţii de
către investitor sau, după caz, de către proprietar.
4. Cartea tehnică a construcţiei se întocmeşte de către investitor pentru toate obiectele de construcţii
definitive, supuse regimului de autorizare a construcţiilor, indiferent de natura fondurilor din care sunt
finanţate sau de natura proprietăţii asupra lor.
5. Cartea tehnică a construcţiei conţine documentaţia de bază şi centralizatorul cu părţile sale
a) acte referitoare la tema de proiectare, amplasarea construcţiei şi avize de specialitate care au stat la
baza întocmirii proiectului;
b) documentaţia tehnică care se referă la construcţia respectivă (caracteristici, detalii de execuţie pentru
elementele structurii de rezistenţă ca şi pentru celelalte părţi de construcţie care asigură funcţionalitatea şi
siguranţa în exploatare, precum şi schemele de instalaţii efectiv realizate, cu toate modificările aduse de proiectant, executant sau proprietar pe parcursul execuţiei construcţiei);
c) breviarele de calcul pe specialităţi (acţiuni, ipoteze de calcul, rezultatele calculelor de dimensionare şi
verificare etc.);
d) indicarea distinctă a diferenţelor faţă de detaliile de execuţie iniţiale, cu precizarea cauzelor care au
condus la aceste diferenţe;
c) înregistrările de calitate cu caracter permanent efectuate pe parcursul execuţiei lucrărilor, precum şi
celelalte documentaţii întocmite conform prescripţiilor tehnice, prin care se atestă calitatea lucrărilor
(rezultatul încercărilor efectuate, certificatele de calitate, condica de betoane, registrul proceselor-verbale de
lucrări ascunse, notele de constatare ale organelor de control, registrul unic de comunicări şi dispoziţii de şantier, procesele-verbale de probe specifice şi speciale etc.);
d) procesele-verbale de recepţie a terenului de fundare, a fundaţiilor şi structurii de rezistenţă, procesele-
verbale, de admitere a fazelor determinante;
e) procesele-verbale privind montarea instalaţiilor de măsurare prevăzute prin proiectul de urmărire
specială a construcţiilor, dacă este cazul, precum şi consemnarea citirilor iniţiale de la care încep măsurătorile;
f) expertize tehnice, verificări în teren sau cercetări suplimentare efectuate în afara celor prevăzute de
prescripţiile tehnice sau caietele de sarcini, rezultate ca necesare, ca urmare a unor accidente tehnice
produse în cursul execuţiei sau ca urmare a unor greşeli de execuţie;
g) caietele de ataşament, jurnalul principalelor evenimente (inundaţii, cutremure, temperaturi excesive
a) procesele-verbale de recepţie (la terminarea lucrărilor şi cel final), precum şi alte acte anexate acestora
- pe care comisia de recepţie finală le consideră necesare a fi păstrate în cartea tehnică a construcţiei;
b) alte acte încheiate ca urmare a cererii comisiilor de recepţie, prin care se prevăd verificări sau cercetări
suplimentare, cu indicarea rezultatelor obţinute şi a modului de rezolvare. 10. Documentaţia tehnică privind urmărirea comportării în exploatare şi intervenţii în timp (cap. D) va
a) prevederile scrise ale proiectantului privind urmărirea comportării construcţiei, instrucţiunile de
exploatare şi întreţinere şi lista prescripţiilor de bază care trebuie respectate pe timpul exploatării
construcţiei, documentaţia de interpretare a urmăririi comportării construcţiei în timpul execuţiei şi al exploatării;
b) proiectele în baza cărora s-au efectuat, după recepţia finală a lucrărilor, modificări ale construcţiei faţă
de proiectul iniţial efectiv realizat;
c) actele de constatare a unor deficienţe apărute după recepţia executării lucrărilor şi măsurile de
intervenţie luate (procese-verbale de remediere a defectelor);
e) procesul-verbal de predare-primire a Instalaţiilor de măsurare prevăzute prin proiectul de urmărire
specială a construcţiei încheiat între executant şi beneficiar, dacă este cazul;
h) jurnalul evenimentelor, întocmit conform modelului de formular cuprins în anexa nr. 1 la prezentele
11. Pentru obiectele de construcţie clădiri de locuit până la două niveluri şi anexe gospodăreşti, cât şi
pentru cele de mică importanţă cum ar fi garduri, cabine poartă etc., cartea tehnică a construcţiei se rezumă
la autorizaţia de construire, procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor şi procesul-verbal de
recepţie finală la expirarea perioadei de garanţie, precum şi alte evenimente deosebite în viaţa construcţiei.
12. Actele ce formează documentaţia de bază a cărţii tehnice a construcţiei vor fi îndosariate pe capitolele
respective, în ordinea enumerării din prezentele norme, în dosare cu file numerotate, prevăzute cu borderou
şi parafate pe măsura încheierii lor; fiecare dosar va purta un indicativ format din litera corespunzătoare capitolului (A, B, C, D) şi din numărul de ordine, în cifre arabe, al dosarului.
13. Centralizatorul cărţii tehnice a construcţiei va cuprinde fişa statistică pe obiect, borderoul general al
dosarelor documentaţiei de bază şi copiile borderourilor cu cuprinsul fiecărui dosar în parte.
Modul de întocmire, folosire şi păstrare a cărţii
tehnice a construcţiei
14. Cartea tehnică a construcţiei se întocmeşte într-un singur exemplar, ţinând seama şi de prevederile
pct. 20.
15. Pentru construcţiile noi, pentru care la data intrării în vigoare a prezentelor norme nu a avut loc recepţia
finală a obiectelor executate, cartea tehnică a construcţiei se întocmeşte de către investitor, împreună cu
proiectantul, astfel:
a) proiectantul obiectului de construcţie întocmeşte şi predă investitorului, pe măsura elaborării şi cel mai
târziu până la data recepţiei finale a lucrărilor, documentaţia prevăzută la pct. 7 şi 10;
b) comisiile de recepţie la terminarea lucrărilor de construcţii şi de recepţie finală a obiectului de
construcţie predau investitorului documentaţia prevăzută la pct. 8, imediat după întocmirea ei;
c) investitorul obiectului de construcţie primeşte toate actele care cad în sarcina proiectantului şi comisiilor
de recepţie, le completează cu actele ce cad în sarcina sa (cele prevăzute la pct. 8), le îndosariază conform
prevederilor pct. 12 şi întocmeşte centralizatorul prevăzut la pct. 13; după recepţia finală a obiectului de construcţie, investitorul reţine un exemplar complet;
16. Pentru toate construcţiile la care este întocmită cartea tehnică, aceasta se va completa în decurs de 6
luni de la data intrării în vigoare a prezentelor norme de către proprietar sau administrator, cu aspectele
apărute în timpul exploatării acesteia (inclusiv proiectele de execuţie a lucrărilor de remedieri sau modificări - acolo unde este cazul) în perioada începând de la 4 martie 1977.
17. Proprietarul sau administratorul va asigura activitatea de urmărire a comportării, construcţiei în
exploatare şi intervenţiile în timp asupra acesteia. Urmărirea comportării construcţiei în exploatare şi intervenţiile în timp asupra acesteia se realizează
direct, fie de proprietar sau administrator, fie de persoane împuternicite de aceştia, ce vor avea calitatea de responsabil cu urmărirea comportării în timp a construcţiei.
18. Modul de întocmire şi de completare a cărţii tehnice a construcţiei se controlează în mod obligatoriu de
- organele de control împuternicite din cadrul organelor cu atribuţii în acest domeniu, periodic. Rezultatele controalelor se vor consemna în mod obligatoriu în jurnalul evenimentelor.
19. Cartea tehnică a construcţiei se păstrează pe toată durata de existenţă a obiectului de construcţie până
la demolarea sa; după demolare, investitorul predă exemplarul complet la arhiva unităţilor administrativ-
teritoriale, pentru păstrare.
Înainte de predarea cărţii tehnice a construcţiei, ea va fi completată cu modul de desfăşurare a acţiunii de postutilizare, pe baza instrucţiunilor elaborate de proiectant. 20. La schimbarea proprietarului, cartea tehnică a construcţiei va fi predată noului proprietar, care va avea obligaţia păstrării şi completării acesteia, consemnând faptul în procesul-verbal de predare-primire şi în jurnalul evenimentelor.
JURNALUL EVENIMENTELOR Denumirea obiectului de construcţie
________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ +----+-------------+-------------+----------------+------------+---------------+ | Prezentarea | Numele, | |evenimentului si|prenumele si|
|a efectelor sale|
| persoanei |responsabilului|
|crt.|evenimentului|evenimentului|constructiei, cu|care inscrie| trimiteri la |evenimentul |
tehnica a
actele din
|si semnatura| constructiei | |
|documentatia de |
+----+-------------+-------------+----------------+------------+---------------+
1. Evenimentele care se înscriu în jurnal se codifică cu următoarele litere în coloana 2 Categoria
E - evenimente excepţionale (cutremure, inundaţii, incendii, ploi torenţiale, căderi masive de zăpadă,
prăbuşiri sau alunecări de teren etc.);
2. Evenimentele consemnate în jurnal şi care îşi au corespondent în acte cuprinse în documentaţia de
bază se prevăd cu trimiteri la dosarul respectiv, menţionându-se natura actelor.
Mai multe de la Soriteu Sorin
SR en 1337-5 Aparate de Reazem Tip Oala
SR en 1337-3 Aparate de Reazem Din Elastomeri
SR en 771-1 Elemente Pentru Zidarie de Argila Arsa
Transberg prezentare generala
Sosele in Bolivia.pps
Germania Aspecte