Source: https://bpm-seminare.de/seminare/seminar_nachtrag-am-bau_online.php
Timestamp: 2018-05-27 21:05:37
Document Index: 351795832

Matched Legal Cases: ['§ 2', '§ 2', '§ 2', '§ 2', '§ 2', '§ 2', '§ 2', '§ 2']

Seminar Online-Seminar: Erfolgreiches Nachtragsmanagement - BPM BauprojektManagement-Seminare
» Home | » Über uns | » Referenten | » Partner & Mitgliedschaften | » Kontakt | » AGB | » Verbraucherwiderrufsbelehrung | » Seminarförderungen | » Seminar-Newsletter
« Home | « Seminarangebot | « Online-Seminare | Erfolgreiches Nachtragsmanagement
Nachträge rechtssicher ermitteln, begründen, prüfen und Streitigkeiten vermeiden
Der rechtssichere und kompetente Umgang mit Nachträgen verhindert Streitigkeiten und ausbleibender Streit spart Zeit und Geld.
In unserem Online-Seminar erläutert Ihnen der Referent vergütungsrelevante Änderungen wie Mengenabweichungen, Leistungsänderungen, Zusatzleistungen, Bauzeitänderungen erkennen und deren Auswirkungen auf die Bezahlung der Bauleistungen haben.
So können Sie Nachtragspotenziale frühzeitig erkennen, einordnen und Ansprüche rechtssicher abrechnen, erstellen und durchsetzen.
In diesem Online-Seminar erfahren Sie Relevantes ...
... zu den Gründen und Ursachen für Streitigkeiten über Nachtragsforderungen aus Sicht der Vertragsparteien.
... zum korrekten Umgang mit Nachträgen anhand von Arbeitshilfen, Checklisten und Musterschreiben.
... zur rechtssicheren Ermittlung, Begründung und Prüfung von Nachträgen.
... zu Folgen von Behinderungen des Auftragnehmers durch den Auftraggeber.
Sie vertiefen Ihre Kenntnisse rund um das Nachtragsmanagement anhand praxisbezogener Aufgabenstellungen.
verfügen Sie über sicheres vertragsrechtliches Grundlagenwissen
können Sie Nachträge im Bauablauf - ob Bau-Soll oder Nachtrag - richtig einschätzen
können Sie mit Nachträgen bei Bauablaufstörungen rechtssicheres umgehen.
Musterschreiben rund um Nachtragsmanagement am Bau.
Seminarinhalte (Erfolgreiches Nachtragsmanagement)
Nachträge durchsetzen und abwehren
Nachtragssachverhalte des § 2 VOB/B erkennen
Mehr- oder Mindermengen (§ 2 Abs. 3 VOB/B)
Wegfall einzelner Positionen (§ 2 Abs. 4 VOB/B)
Leistungsänderungen (§ 2 Abs. 5 VOB/B)
Zusätzliche Leistungen (§ 2 Abs. 6 VOB/B)
Erhebliche Abweichungen beim Pauschalpreisvertrag (§ 2 Abs. 7 VOB/B)
Verlangen von Zeichnungen, Berechnungen usw. (§ 2 Abs. 9 VOB/B)
Stundenlohnarbeiten (§ 2 Abs. 10 VOB/B)
Bauzeitenverlängerung
Ablauf Anmeldung: 1. Wahl des Seminars und Eingabe der Kontaktdaten ------ 2. Zusammenfassung ------ 3. endgültige Anmeldung
Start: 21.08.2018 - Ende: 04.09.2018 | Dauer: 2 Wochen | Zeitaufwand pro Woche ca. 6-8 Std.
Start: 13.11.2018 - Ende: 27.11.2018 | Dauer: 2 Wochen | Zeitaufwand pro Woche ca. 6-8 Std.
Dieses Seminar als Inhouse-Schulung:
Zur Anforderung eines unverbindlichen Angebots für dieses Seminar als Inhouse-Seminar
klicken Sie bitte » hier
» Rechnungsadresse
Start: 21.08.2018 - Ende: 04.09.2018
Dauer: 2 Wochen » anmelden
Start: 13.11.2018 - Ende: 27.11.2018
Zeitaufwand pro Woche ca. 6-8 Stunden.