Source: http://docplayer.pl/2394285-Wypelnia-pracownik-departamentu-wdrazania-projektow-infrastrukturalnych-rpo-urzedu-marszalkowskiego.html
Timestamp: 2016-10-24 09:30:54+00:00
Document Index: 108310249

Matched Legal Cases: ['art. 39', 'Art. 39', 'art. 32', 'art. 29', 'art. 40', 'art. 63', 'art. 57', 'art. 35', 'Art. 57', 'art. 5', 'art. 6', 'art. 6', 'art. 7', 'art.8', 'art. 6', 'art. 16', 'art. 8', 'art. 40', 'art. 63', 'art. 1', 'art. 56', 'art. 55', 'art. 55', 'art. 87']

⭐Wypełnia pracownik Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO Urzędu Marszałkowskiego.
Wypełnia pracownik Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO Urzędu Marszałkowskiego.
Download "Wypełnia pracownik Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO Urzędu Marszałkowskiego."
1 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Zał. Nr 2 Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach osi priorytetowych II VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego A.1. Data wpływu i nr wniosku Wypełnia pracownik Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO Urzędu Marszałkowskiego. Pola dotyczące nr rejestracji wniosku w systemie kancelaryjnym oraz informatycznym wraz z datą wpływu (dd.mm.rrrr) wypełnia pracownik oddziału wyboru projektów, do którego kierowany jest wniosek, w Departamencie Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO Urzędu Marszałkowskiego. A.2. Tytuł projektu Limit maksymalnie 200 znaków (uwzględniając spacje). Tytuł projektu powinien stanowić krótką (do 200 znaków uwzględniając spacje) jednoznaczną nazwę, tak aby w sposób jasny identyfikował projekt, a jednocześnie nie powielał tytułu innych projektów realizowanych przez Wnioskodawcę lub przez inne podmioty. Nazwa projektu powinna zawierać przedmiot, lokalizację i etap zadania (jeżeli realizowany projekt jest częścią większej inwestycji). Przykładowy tytuł projektu Przebudowa Zespołu Szkół Zawodowych w xxx. A.3. Nazwa Wnioskodawcy Limit maksymalnie 300 znaków (uwzględniając spacje). Należy wpisać pełną nazwę Wnioskodawcy, zgodną z dokumentami statutowymi/rejestrowymi właściwymi dla danego podmiotu. A.4. Oznaczenie osi priorytetowej RPO oraz kategorii interwencji i typu projektu W poszczególnych polach należy wybrać tekst z podanej listy. Należy wybrać nazwę osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego , a następnie nazwę działania, w ramach którego realizowany będzie zgłaszany projekt. 12 W polu Temat priorytetu należy wybrać z rozwijanej listy odpowiednią nazwę i kod kategorii interwencji przypisany do wybranej osi priorytetowej RPO oraz właściwy dla zakresu projektu. W przypadku wystąpienia kilku kategorii interwencji należy wybrać jedną, dominującą, pod względem udziału w kosztach projektu. Nazwy i nr kategorii zamieszczone są w tabeli 1, załącznik II, część A Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006r.w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1783/1999. W polu Działalność gospodarcza należy podać kod klasyfikacji według kryterium rodzaju działalności gospodarczej, zgodnie z treścią tabeli 4 załącznik II, część A Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006. Kryterium rodzaju działalności odnosi się tu do przedmiotu projektu, a nie do zakresu działalności Wnioskodawcy, np. dla projektu z zakresu infrastruktury oświatowej będzie to kod 18 Edukacja. Definicje poszczególnych kategorii określono na podstawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej zamieszczonej w załączniku nr 1 NACE REV. 1.1 do Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 29/2002 z dnia 19 grudnia 2001 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej. W przypadku wystąpienia kilku kategorii działalności gospodarczej należy wybrać jedną, dominującą, pod względem udziału w kosztach projektu. W ostatnim wierszu tabeli ( rodzaj projektu ) należy podać informację o ogólnym przedmiocie projektu. Właściwą kategorię należy wskazać poprzez wybór tak/nie w odpowiednim polu (lub w odpowiednich polach, jeżeli projekt obejmuje kilka kategorii, np. roboty budowlane i dostawę urządzeń). Nie należy traktować np. przygotowania dokumentacji projektowej lub zatrudnienia inżyniera kontraktu, promocji projektu jako odrębnej kategorii usługi. A.5. Wartość ogółem i kwota wnioskowanej dotacji Pola wypełniane automatycznie. W polu duży projekt należy wybrać odpowiedź z listy (tak/nie). Pola w tej części wypełniane są automatycznie na podstawie informacji podanych przez Wnioskodawcę w dalszych częściach wniosku. Ustalenia, czy projekt jest dużym projektem, należy dokonać zgodnie z treścią art. 39 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/ W przypadku zaznaczenia odpowiedzi tak należy wypełnić pole typ projektu, w zależności od przedmiotu dofinansowania. W przypadku wyboru odpowiedzi nie pole typ projektu będzie nieaktywne. Uwaga: pole typ projektu odnosi się tylko do pozycji duży projekt. W ramach osi priorytetowych II VII RPO przewidziano udzielanie dofinansowania w formie pomocy bezzwrotnej, pole to będzie wypełnione automatycznie. A.6. Wnioskodawca 1 Art. 39 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006: W ramach programu operacyjnego, EFRR i Fundusz Spójności mogą finansować wydatki związane z operacją składającą się z szeregu robót, działań lub usług, której celem samym w sobie jest ukończenie niepodzielnego zadania o sprecyzowanym charakterze gospodarczym lub technicznym, która posiada jasno określone cele i której całkowity koszt przekracza kwotę 25 mln EUR w przypadku środowiska naturalnego oraz 50 mln EUR w przypadku innych dziedzin (zwane dalej dużymi projektami ). 23 W możliwych do edycji polach należy wybrać tekst z podanej listy, w pozostałym zakresie dane są kopiowane z innych części wniosku. Niniejsza część służy do zidentyfikowania Wnioskodawcy projektu. Nazwa (pełna) Wnioskodawcy jest automatycznie kopiowana z części A.3. Typ beneficjenta należy wybrać zgodnie z podaną listą. Jeżeli żaden ze wskazanych typów nie jest właściwy dla danego Wnioskodawcy, należy zaznaczyć pozycję inne i odpowiednio uzupełnić pole tekstowe. Poniżej należy wybrać formę prawną podmiotu zgodnie z podaną listą. Jeżeli żadna ze wskazanych form prawnych nie jest właściwa dla danego Wnioskodawcy, należy zaznaczyć pozycję inne i odpowiednio uzupełnić pole tekstowe. W przypadku podmiotów, które uzyskały osobowość prawną lub zdolność do świadczenia określonego rodzaju usług z chwilą wpisu do właściwego rejestru, należy dodatkowo podać nazwę organu rejestrowego i/lub założycielskiego, nazwę rejestru i/lub dokumentu konstytuującego podmiot, datę i nr wpisu. Wybór dwóch osobnych kategorii typ i forma prawna podyktowany jest zakresem informacji wymaganych dla Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK A.6.1. Dane adresowe Wnioskodawcy W niektórych polach należy wybrać tekst z podanej listy. Należy podać dokładne dane adresowe Wnioskodawcy. Pod wskazany adres kierowana będzie korespondencja związaną z procedurą oceny wniosku o dofinansowanie. Ponadto należy podać nr REGON i NIP Wnioskodawcy. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego należy podać nr właściwy dla danej jednostki (nie należy podawać numerów urzędu gminy/powiatu/województwa). A.6.2. Dane osoby/osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy Istnieje możliwość dodania kolejnych pól. Należy podać dane osób upoważnionych, zgodnie z przepisami właściwych ustaw oraz dokumentów statutowych danego podmiotu, do jego reprezentowania, składania oświadczeń oraz zawierania umów mogących skutkować zaciągnięciem zobowiązań majątkowych. Osoby te są obowiązane do złożenia podpisów pod wnioskiem, parafek, podpisów i poświadczeń kopii za zgodność z oryginałem na dokumentach związanych ze złożeniem wniosku. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego należy w dodatkowym polu podać również dane osoby (skarbnika), który jest upoważniony do kontrasygnaty dokumentów finansowych zgodnie z przepisami ustaw o samorządzie terytorialnym. Wniosek może również złożyć pełnomocnik (osoba legitymująca się upoważnieniem sporządzonym przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu, zgodnie z przepisami prawa lub jego dokumentów statutowych). W takim przypadku do wniosku należy załączyć dokument pełnomocnictwa, zawierający przynajmniej: określenie mocodawcy i osoby upoważnionej (z podaniem imienia i nazwiska, nr i serii dowodu osobistego, adresów zamieszkania), zakres upoważnienia (złożenie określonego z nazwy wniosku wraz z załącznikami), podpisy mocodawcy oraz osoby upoważnionej. Szczegółowe zasady podpisywania wniosku i załączników w zależności od rodzaju Wnioskodawcy określono w regulaminie danego konkursu. 34 A.6.3. Dane osoby upoważnionej do bieżących kontaktów w sprawach związanych z wnioskiem W tym punkcie należy wpisać dane osoby wyznaczonej do bieżących kontaktów w sprawach wniosku, która powinna posiadać wiedzę zarówno w sprawach merytorycznych jak i techniczno kancelaryjnych związanych z wnioskiem i być gotowa do udzielania informacji w sprawach wniosku. A.7. Dane partnera/partnerów uczestniczących w realizacji projektu Pole aktywne w przypadku podania odpowiedzi twierdzącej. W niektórych polach należy wybrać tekst z podanej listy. Istnieje możliwość dodania kolejnych pól. W niniejszym punkcie należy przedstawić rolę innych niż Wnioskodawca uczestników procesu realizacji Projektu (jeżeli tacy występują). Jeżeli jest więcej niż jeden podmiot współpracujący z Wnioskodawcą, należy tabelę powielić tyle razy, aby każdy z podmiotów mógł być należycie opisany. Pola określające nazwę, formę prawną, dane adresowe oraz dane osoby/osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu należy wypełnić analogicznie do p. A.6. Jeżeli forma prawna partnera nie odpowiada żadnemu z wymienionych na rozwijalnej liście podmiotów należy wskazać pozycję inny oraz odpowiednio uzupełnić pole tekstowe. W dodatkowej tabeli należy opisać zasady współpracy pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w realizację projektu. Należy określić co najmniej: prawną podstawę współpracy (umowę, porozumienie administracyjne), kopię dokumentu należy przedstawić jako załącznik do wniosku, główne prawa i obowiązki partnera związane z realizacją projektu, kwestie własności i finansowania przedmiotu projektu po zakończeniu jego realizacji, sposób zabezpieczenia środków finansowych, zasady rozliczeń i płatności, jeżeli partner uczestniczy w finansowaniu nakładów inwestycyjnych. W przypadku konkretnych projektów występować mogą sytuacje specyficzne, które należy opisać. W dodatkowych polach należy podać informację, czy partner uczestniczy w finansowaniu wydatków inwestycyjnych, a w przypadku odpowiedzi twierdzącej podać kwotę (w zł), która będzie przekazana na jego realizację. W przypadku większej liczby partnerów zaangażowanych w realizację projektu należy odpowiednio powielić pole. A.8. Miejsce realizacji projektu W niektórych polach należy wybrać tekst z podanej listy. Pole projekt realizowany na terenie całego kraju nie podlega edycji. W ramach RPO WP dofinansowanie może uzyskać wyłącznie projekt realizowany na obszarze Województwa Podkarpackiego. Pole projekt realizowany na terenie całego kraju nie jest aktywne; obowiązek umieszczenia powyższej informacji wynika z wytycznych MRR w sprawie Systemu Krajowego SIMIK Należy podać informację o lokalizacji rzeczowych elementów projektu. Kolumny tabeli dotyczą konkretnej lokalizacji projektu na terenie województwa, wybór dokonuje się poprzez 45 wybranie odpowiednich pozycji z list rozwijanych (zgodnie z systemem NTS 2 ) oraz ostatniej kolumnie wpisanie nazwy miejscowości. W przypadku realizowania projektu w kilku miejscowościach, każdą z nich należy uwzględnić w osobnej pozycji (odpowiednio powielić wiersze tabelki). Lokalizacja projektu powinna być również szczegółowo określona (wszystkie miejscowości) w studium wykonalności projektu. A.9. Typ obszaru, na którym realizowany będzie projekt Należy wybrać jedną z pozycji właściwą dla typu obszaru, na którym realizowany będzie projekt. Należy określić typ obszaru zgodnie z listą opracowana na podstawie tabeli 3, załącznik II, część A Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006. Istnieje możliwość tylko jednej odpowiedzi charakteryzującej obszar realizacji projektu. W przypadku, gdy np. inwestycja realizowana będzie na obszarze miejskim oraz wiejskim, należy wybrać typ obszaru właściwy dla kategorii dominującej, ze względu na wysokość ponoszonych nakładów. 2 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS), Dz. U. z 2007 r. nr 214 poz6 B.1. Opis problemów i przyczyn realizacji projektu Obowiązuje limit maksymalnej liczby znaków: 4000 (uwzględniając spacje) W polu należy opisać stan istniejący (również za pomocą danych liczbowych) oraz zdefiniować problem, który uzasadnia potrzebę realizacji Projektu. Należy przedstawić przesłanki, które wpłynęły na podjęcie realizacji przedsięwzięcia przez Wnioskodawcę (np. kontekst społeczny, gospodarczy, zagrożenia środowiska) oraz opisać jakie potrzeby i oczekiwania społeczne zostaną zaspokojone w wyniku jego realizacji. Informacje należy uzupełnić podając przyczyny podjęcia starań o realizację projektu przykładowo może to być brak wystarczających środków własnych na realizację przedsięwzięcia, zły stan techniczny istniejących obiektów, niski potencjał zasobów ludzkich itp. Przyjęte tezy należy, w miarę możliwości, potwierdzić danymi statystycznymi lub innymi danymi liczbowymi. B.2. Cele projektu, uzasadnienie zgodności projektu z celami Regionalnego Programu Operacyjnego oraz innych regionalnych i lokalnych planów i strategii Obowiązuje limit maksymalnej liczby znaków: 4000 (uwzględniając spacje) Należy określić i zdefiniować cele projektu, a następnie odnieść je do celów wyznaczonych dla danej osi priorytetowej oraz działania RPO WP. Niezbędne jest uzasadnienie czy i dlaczego cele projektu są spójne z celami RPO WP. Następnie należy wymienić cele najważniejszych strategii na poziomie regionalnym i lokalnym (np. Strategię Rozwoju Województwa, strategię rozwoju powiatu/gminy, plan rozwoju lokalnego, plan rewitalizacji itp.), z którymi zgodna jest realizacja projektu. B.3. Opis zakresu rzeczowego projektu Obowiązuje limit maksymalnej liczby znaków: 6000 (uwzględniając spacje). W punkcie niniejszym należy opisać co będzie przedmiotem projektu przy wykorzystaniu danych liczbowych i podstawowych parametrów technicznych inwestycji (produkty, efekty rzeczowe). Opis musi jednoznacznie identyfikować zakres rzeczowy projektu, jasno określać jego zakres i główne etapy realizacji. Następnie w zwięzły sposób należy opisać poszczególne zadania ze wskazaniem danych liczbowych, zastosowanych technologii definiując jasno zakres poszczególnych zadań. Należy w tym punkcie również krótko uzasadnić wybór przyjętego rozwiązania technicznego. W przypadku realizacji części prac w ramach wykonawstwa własnego w punkcie B.3. należy szczegółowy określić ich zakres oraz wskazać podstawę wyceny. Zakres danych niezbędnych do ujawnienia w niniejszym punkcie zależeć będzie od rodzaju projektu. Poniższe wskazówki odnoszą się do kwestii najistotniejszych: rodzaj projektu przykładowy zakres opisu projektu obiekt lokalizacja (nr działki, adres), kubaturowy powierzchnia (zabudowy, użytkowa) i kubatura obiektu objęta pracami wykonywanymi w ramach projektu, liczba kondygnacji, technologia wykonania, rodzaj robót, technologia, dane ilościowe (np. wymiary, długości w zależności od rodzaju) zaplanowanych robót budowlanych i wykończeniowych, 67 charakterystyka instalacji (elektrycznej, wod. kan., teleinformatycznej, gaz, ogrzewanie), opis prac i powierzchnia poddana pracom konserwatorskim, opis specyficznej technologii (np. obiektu basenowego, zaplecza gastronomicznego, nagłośnienia, itp.) informacja na temat ułatwień dostępu osób niepełnosprawnych, B.4. Dodatkowe zadania wynikające z zastosowania instrumentu cross financing Pole tekstowe nieaktywne w przypadku zaznaczenia nie. Obowiązuje limit maksymalnej liczby znaków: 4000 (uwzględniając spacje) Zgodnie z RPO WP, istnieje możliwość wsparcia niektórych typów projektów inwestycyjnych działaniami o charakterze nieinwestycyjnym ( miękkim ) wynikającym z instrumentu elastyczności tzw. cross financing. Dla poszczególnych działań RPO określona została ewentualna możliwość korzystania z tego instrumentu oraz maksymalny limit finansowania wspólnotowego projektu możliwego do sfinansowania w ramach instrumentu elastyczności. W przypadku gdy projekt będzie dotyczył działania 5.1 RPO WP, w którym nie zakłada się przedsięwzięć z zastosowaniem ww. instrumentu, pole to będzie nieaktywne z automatycznie zaznaczonym polem Nie. W przypadku, gdy Wnioskodawca planuje ubiegać się o środki z instrumentu elastyczności, wówczas w polu opisowym należy opisać, co będzie przedmiotem tego zagadnienia oraz określić krąg odbiorców. Należy również krótko opisać metodologię kalkulacji kosztu objętego instrumentem. B.5. Pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót budowlanych Pole tekstowe nieaktywne w przypadku zaznaczenia nie dotyczy. W polu zakres robót ( ) oraz informacje dodatkowe obowiązuje limit maksymalnej liczby znaków: 200 (uwzględniając spacje) W przypadku jeżeli realizacja projektu nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłaszania robót budowlanych należy zaznaczyć nie dotyczy pole będzie wówczas nieaktywne. Tabela podzielona jest na dwie części. W p. B.5.1 należy podać informację o posiadanych pozwoleniach/dokonanych zgłoszeniach, natomiast w p. B.5.2 informacje o pozwoleniach/zgłoszeniach, które muszą być wydane/dokonane przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu. W przypadku dokumentów już posiadanych (B.5.1.) należy podać kolejno dane określone w nagłówku tabeli. W przypadku zgłoszenia robót budowlanych należy podać datę zgłoszenia, nazwę organu, do którego złożono zgłoszenie oraz krótki opis przedmiotu zgłoszenia. Należy zwrócić szczególną uwagę na dokładny opis zakresu objętego decyzją (zgłoszeniem). W tabeli B.5.1. należy również podać informacje na temat decyzji (zgłoszeń), jeżeli zostały wydane (złożone), ale nie są prawomocne. W takim przypadku w kolumnie data uprawomocnienia należy określić przewidywany termin uprawomocnienia się decyzji lub uzyskania klauzuli ostateczności zgłoszenia robót budowlanych. Część B.5.2. należy wypełnić, jeżeli pozwolenie/zgłoszenie jest wymagane, ale nie zostało jeszcze wydane/dokonane. W polach dodatkowe informacje można podać inne istotne informacje, np. dotyczące ważności decyzji, jeżeli były wydane ponad dwa lata przed planowanym terminem rozpoczęcia realizacji wniosku. W polu tym należy również podać informację, jeżeli zakres inwestycji objętej wnioskiem o dofinansowanie jest mniejszy od zakresu decyzji/zgłoszenia. 78 Mając na uwadze zapisy Wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych w przypadku przedsięwzięć zaliczanych do grupy I (wymienionych w załączniku 1 do Dyrektywy Rady z dnia 27 czerwca 1985 nr 85/337/EWG) albo II (wymienionych w załączniku 2 do Dyrektywy Rady z dnia 27 czerwca 1985 nr 85/337/EWG), a także mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 (grupa III) nie ma możliwości realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE w oparciu o zgłoszenie budowy. Wytyczne dopuszczają jednocześnie możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE w przypadku przedsięwzięć podlegających zgłoszeniu, których realizacja została zakończona przed dniem wejścia w życie niniejszych Wytycznych, a których zgłoszenie poprzedziło uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach spełniającej wszystkie wymogi dyrektyw: w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko, Ptasiej i Siedliskowej. Należy jednak podkreślić, że jest to przypadek wyjątkowy, ponieważ istnieje formalna niezgodność instrumentu zgłoszenia z definicją zezwolenia na inwestycję w rozumieniu dyrektywy OOŚ. W żadnym innym wypadku (tj. gdy przedsięwzięcie jest planowane bądź właśnie realizowane) nie należy wprowadzać do projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zadań podlegających zgłoszeniu, jeżeli przedsięwzięcia takie znajdują się w załączniku I albo II dyrektywy OOŚ, bądź mogą znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 (grupa III). Prawomocne pozwolenia na budowę, na cały zakres robót budowlanych objętych wnioskiem, Wnioskodawca zobowiązany będzie przedstawić najpóźniej w terminie podpisania umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFRR. B.6. Zamówienia publiczne W polu zakres przedmiotowy zamówienia ( ) oraz informacje dodatkowe obowiązuje limit maksymalnej liczby znaków: 400 (uwzględniając spacje) Zlecanie realizacji robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych w ramach projektu podlegają przepisom ustawy z r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2004 r. nr 19 poz. 177 z późń.) zm. tylko zakresie, w jakim ww. ustawa ma zastosowanie do Wnioskodawcy i realizowanego projektu. W niniejszym punkcie należy wstępnie scharakteryzować rodzaj i przedmiot każdej z zaplanowanych procedur udzielania zamówień publicznych. Należy mieć przy tym na uwadze dyspozycję art. 32 ust. 2 ustawy, który zabrania dzielenia zamówienia na części lub zaniżania wartości zamówienia w celu uniknięcia procedur przetargowych oraz art. 29, który nakazuje opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. W tabeli należy pominąć pozycje dotyczące procedur związanych z zamówieniami na opracowanie dokumentacji technicznej, środowiskowej i ekonomicznej projektu (projekty budowlane, raport OOŚ, studium wykonalności). Należy jednak odnieść się do kwestii promocji projektu, jeśli jej koszty uznano za koszty kwalifikowane. Jako datę wszczęcia postępowania należy przyjąć datę dokonanego lub planowanego ogłoszenia (art. 40, 48, 56, 60c, 75, 115) lub zaproszenia (art. 63, 71 przywołanej wyżej ustawy) w zależności od rodzaju przyjętej procedury. Daty podane po terminie złożenia wniosku będą automatycznie traktowane jako procedury planowane. 89 Jeżeli wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro 3 i procedury przetargowe nie będą stosowane należy wybrać pozycję wartość zamówienia poniżej euro. W polu dodatkowe informacje można ponadto podać inne istotne informacje, np. uzasadnić dlaczego wybrano dany tryb postępowania lub umieścić informację o niepodleganiu przepisom ww. ustawy wraz z podaniem uzasadnienia. W przypadku niepodlegania przez Wnioskodawcę przepisom ustawy, o której mowa powyżej lub ze względu na wartość zamówienia nieprzekraczającą kwotę Wnioskodawcy do stosowania ww. ustawy, Wnioskodawca przy wyłanianiu wykonawcy dla usług, dostaw lub robót budowlanych w ramach realizowanego projektu jest zobowiązany do: 1) wyboru wykonawcy w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie i jakościowo ofertę; 2) przestrzegania przy wyborze wykonawcy i wydatkowaniu przez Wnioskodawcę środków, prawa wspólnotowego i krajowego m.in. w zakresie zapewnienia zasad przejrzystości, jawności i ochrony uczciwej konkurencji; 3) dołożenia wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności przy wyłanianiu przez Wnioskodawcę wykonawcy do realizacji usług, dostaw lub robót budowlanych w ramach realizowanego projektu; 4) w przypadku udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR w ramach RPO WP, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty Euro lub przez podmioty w stosunku, do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych, Wnioskodawca zobowiązany jest stosować Zalecenia Instytucji Zarządzającej Programem stanowiące załącznik do umowy o dofinansowanie. B.7. Informacja o eksploatacji projektu instytucjonalnych, technicznych i finansowych warunkach Obowiązuje limit maksymalnej liczby znaków: 3000 (uwzględniając spacje) Należy przedstawić informację na temat sposobów zabezpieczenia trwałości projektu jaki podmiot będzie odpowiedzialny za bieżącą eksploatację projektu po jego zrealizowaniu, w jaki sposób i z jakich źródeł utrzymywane będą składniki majątkowe uzyskane w wyniku realizacji projektu oraz krótko opisać techniczne warunki użytkowania. W przypadku przekazania projektowanej infrastruktury do eksploatacji dla odrębnego podmiotu należy również podać przewidywaną formę czynności prawnej przekazania (np. sprzedaż, wniesienie aportu, dzierżawa, nieodpłatne użytkowanie itd.). Okoliczności ewentualnego przekazania majątku mogą mieć wpływ między innymi na kwestię możliwości uzyskania zwrotu podatku VAT i jego kwalifikowalności w ramach EFRR. Konieczne jest przy tym również zwrócenie uwagi na obowiązki Wnioskodawcy wynikające z treści art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/ Kurs należy przyjmować zgodnie z przepisami rozporządzeń wydanych na podstawie art. 35 ustawy prawo zamówień publicznych. 4 Art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006: Państwo członkowskie lub instytucja zarządzająca zapewniają, że operacja zachowuje wkład funduszy, wyłącznie jeżeli operacja ta, w terminie pięciu lat od zakończenia operacji lub trzech lat od zakończenia operacji w państwach członkowskich, które skorzystały z możliwości skrócenia tego terminu w celu utrzymania inwestycji lub miejsc pracy stworzonych przez MŚP, nie zostanie poddana zasadniczym modyfikacjom: 910 B.8. Opis bezpośrednich rezultatów projektu oraz informacja o przewidywanych oddziaływaniach społeczno gospodarczych inwestycji Obowiązuje limit maksymalnej liczby znaków: 4000 (uwzględniając spacje) Przez wskaźniki rezultatu należy rozumieć wyrażone w jednostkach fizycznych (np. szt., liczba osób, czas, objętość) bezpośrednie efekty zrealizowanych działań / uzyskanych produktów na sytuację bezpośrednich beneficjentów osiągane z reguły natychmiast po zakończeniu realizacji projektu. Wskaźnik rezultatu jest związany bezpośrednio z natychmiastowymi efektami projektu (lub niekiedy z efektami pojawiającymi się w stosunkowo krótkim czasie od zakończenia realizacji projektu) i dostarcza informacji o zmianach, jakie nastąpiły w wyniku realizacji projektu u bezpośrednich beneficjentów pomocy, np. skrócenie czasu podróży, liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej. Podane wskaźniki i ich wartości powinny być spójne z p. C.3. wniosku. Podane informacje należy uzasadnić. Natomiast oddziaływanie projektu definiować należy jako długofalowe konsekwencje zrealizowanego produktu dla bezpośrednich beneficjentów po zakończeniu realizacji inwestycji, a także pośrednie konsekwencje dla innych adresatów. Oddziaływania odnoszą się do takich skutków danego projektu, które wykraczają poza natychmiastowe efekty dla grupy docelowej projektu oraz całej społeczności, np. wpływ projektu na sytuację społecznogospodarczą w pewnym okresie od zakończenia jego realizacji, wzrost poziomu bezpieczeństwa, zwiększony przepływ osób, wzrost aktywności społeczno ekonomicznej. B.9. Zgodność projektu z zasadami polityk horyzontalnych UE Dla niektórych pól wybór treści zgodnie z listą. Obowiązuje limit maksymalnej liczby znaków w polach Uzasadnienie : 2000 (uwzględniając spacje). Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO muszą pozostawać spójne z zasadami określonymi w art Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, w tym między innymi: zasadą równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, a także zrównoważonego rozwoju. W tabeli B.9.1 należy określić rodzaj i uzasadnić przewidywane oddziaływanie projektu na środowisko naturalne. Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 czerwca 2008 r., a także w związku z finansowaniem przedsięwzięć ze środków pochodzących z budżetu Wspólnoty Europejskiej (WE) i uprawnieniami kontrolnymi Komisji Europejskiej w zakresie realizacji projektów, należy zapewnić przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko uwzględniając zasadę pierwszeństwa prawa wspólnotowego oraz obowiązek prowspólnotowej wykładni przepisów prawa krajowego. W a) mającym wpływ na jej charakter lub warunki jej realizacji lub powodującym uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny; oraz b) wynikającym ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania działalności produkcyjnej. 1011 związku z powyższym należy zapewnić, że zostały uwzględnione wszystkie elementy postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wymagane przez dyrektywę Rady z dnia 27 czerwca 1985 r. nr 85/337/EWG w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (dyrektywa OOŚ), dyrektywę Rady z dnia 21 maja 1992 r. nr 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (dyrektywa Siedliskowa), dyrektywę Rady z dnia 2 kwietnia 1979 r. nr 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (dyrektywa Ptasia), a w szczególności: 1. Czy przeprowadzono procedury tzw. screeningu dla przedsięwzięć wymienionych w Aneksie II dyrektywy OOŚ przez właściwe organy administracji publicznej, co oznacza, że właściwy organ administracji publicznej po zasięgnięciu opinii właściwego organu ochrony środowiska i organu inspekcji sanitarnej dokonał oceny przedsięwzięcia i w razie konieczności na jej podstawie stwierdził obowiązek sporządzenia raportu? 2. Czy treść raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest zgodna z wymogami raportu określonymi w art. 5 ust. 3 dyrektywy oraz w jej Aneksie IV, o ile taki raport był wymagany? 3. Czy przeprowadzono konsultacje dotyczące planowanego przedsięwzięcia z właściwymi organami administracji publicznej zgodnie z art. 6 ust. 1 dyrektywy? 4. Czy w prawidłowy sposób przeprowadzono konsultacje ze społeczeństwem dot. planowanego przedsięwzięcia, o ile były wymagane zgodnie z art. 6 ust. 2 6 dyrektywy? 5. Czy w prawidłowy sposób przeprowadzono postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, o ile było wymagane zgodnie z art. 7 dyrektywy? 6. Czy organ wydający decyzję w sprawie przedsięwzięcia podlegającego ocenie wskazał w jaki sposób uwagi i informacje zebrane w toku konsultacji z właściwymi organami i społeczeństwem zostały uwzględnione przy wydawaniu tej decyzji zgodnie z art.8 i 9 dyrektywy? 7. Czy wskazano, czy przedsięwzięcie może oddziaływać znacząco na gatunki i siedliska chronione w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000 i czy w związku z możliwością znaczącego oddziaływania zostało przeprowadzone stosowne postępowanie zgodnie z art. 6 ust. 3 i 4 dyrektywy Siedliskowej? Dodatkowo należy zwrócić uwagę na następujące kwestie: Progi ilościowe określone w 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257 poz z późn. zm.) nie mogą być traktowane jako przesądzające o kwalifikacji przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Ewentualne występowanie znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko należy rozważyć każdorazowo i indywidualnie przy uwzględnieniu wszystkich kryteriów określonych w 4 i 5 tego rozporządzenia oraz po uzyskaniu stosownych opinii (procedura screeningu). W związku ze stwierdzeniem, że zezwolenie na realizację inwestycji w formie dokonanego zgłoszenia budowy, jako nieposiadające formy decyzji administracyjnej uznane zostało za niespełniające wymogów określonych w dyrektywie OOŚ, niedopuszczalne jest przyznanie dofinansowania dla projektu obejmującego zakres rzeczowy objęty zgłoszeniem budowy. Zatwierdzone w dniu 3 czerwca br. przez Ministra Rozwoju Regionalnego zmodyfikowane Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania 1112 na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych Ministra Rozwoju Regionalnego zawierają między innymi nowy, zmieniony załącznik nr 1a Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ. Wnioskodawcy projektów wybranych warunkowo do dofinansowania przez Zarząd Województwa zobowiązani będą do zapewnienia zgodności projektu z wymaganiami prawa unijnego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz do przedstawienia Formularza do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ w nowej wersji, zgodnej z ostatnimi wytycznymi bądź obowiązującymi na dzień wezwania nowymi przepisami wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, który poddany zostanie wnikliwej analizie. Umowa o dofinansowanie dla danego projektu będzie mogła być podpisana wyłącznie w przypadku stwierdzenia prawidłowości przeprowadzonej procedury oceny oddziaływania na środowisko. Należy podkreślić, iż na beneficjencie spoczywa odpowiedzialność za prawidłowe przeprowadzenie i udokumentowanie procedury oceny oddziaływania na środowisko. Brak spełnienia wymagań w odniesieniu do tej procedury, zawartych w w/w dyrektywach i aktach pokrewnych, będzie skutkować niemożnością podpisania umowy o współfinansowanie projektu, a w przypadku zidentyfikowania takiej niezgodności na dalszym etapie realizacji projektu, beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków na rachunek beneficjenta. Jeżeli projekt jest zlokalizowany lub będzie oddziaływał na utworzone lub planowane do utworzenia Obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 należy podać odpowiedź twierdzącą oraz w polu tekstowym podać nazwę i numer utworzonego (planowanego do utworzenia) Obszaru Ochrony Siedlisk lub Obszaru Specjalnej Ochrony ptaków. Zastrzega się, iż obszary z tzw. shadow list, zgodnie z przyjętym przez KE stanowiskiem, potwierdzonym orzeczeniami Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, są objęte ochroną zgodnie z tzw. zasadą ostrożności wynikającą z Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. W związku z tym: nie można podjąć żadnych działań mających negatywny wpływ na obszary ptasie (dyrektywa Rady z dnia 2 kwietnia 1979 r. nr 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich ptaków, Dz. Urz. UE L 103 z , z późn. zm.) z takiej nieoficjalnej listy, należy przyjąć, że w odniesieniu do obszarów siedliskowych z listy cieni konieczne byłoby przeprowadzenie oceny, o której mowa w 6 ust. 3 dyrektywy Rady z dnia 21 maja 1992 r. nr 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, Dz. Urz. UE L 206 z , z późn. zm. W kolejnej tabeli (B.9.2) należy zamieścić deklarację oraz krótkie uzasadnienie w zakresie spójności projektu z horyzontalną polityką równości szans oraz niedyskryminacji zdefiniowaną między innymi w art. 16 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Pojęcie odnosi się w tym wypadku przede wszystkim do problemu równości szans mężczyzn i kobiet na rynku pracy i w życiu społecznym. Należy jednakże również wykazywać inne aspekty wyrównywania szans i niedyskryminowania słabszych grup społecznych (np. oddziaływanie projektu na wyrównanie szans niepełnosprawnych w dostępie do rynku pracy, czy korzystania z infrastruktury publicznej). Tabela B.9.3 odnosi się do wpływu projektu na rozwój społeczeństwa informacyjnego. Deklaracja w tym zakresie związana jest z przewidywanym wpływem na wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w życiu codziennym obywateli, przedsiębiorstw i administracji publicznej. Dokonany wybór należy uzasadnić w polu tekstowym. 1213 B.10. Promocja projektu Obowiązuje limit maksymalnej liczby znaków w polach Uzasadnienie : 3000 (uwzględniając spacje). W punkcie B.10. należy zamieścić krótki opis sposobów promocji projektu realizowanego ze środków publicznych, w tym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Minimalny zakres obowiązków w tym zakresie określa art. 8 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006, Wytyczne MRR w zakresie informacji i promocji, Księga Identyfikacji Wizualnej opracowana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji. Dotyczą one oznaczania miejsc realizacji inwestycji tablicami informacyjnymi, a po zakończeniu robót tablicami pamiątkowymi. Materiały opisujące działania (broszury, foldery, listy informacyjne), a także wszelka korespondencja w sprawie projektu, powinny być oznaczane w określony sposób. Podobnie przy organizowaniu spotkań informacyjnych związanych z projektami należy w odpowiedni sposób zaznaczyć udział wspólnotowy. 1314 C.1. Harmonogram realizacji projektu Obowiązuje limit maksymalnej liczby znaków w polach Nazwa etapu : 200 (uwzględniając spacje). Jako datę rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy przyjąć datę dokonanego lub planowanego ogłoszenia (art. 40, 48, 56, 60c, 75, 115 Ustawy prawo zamówień publicznych) lub zaproszenia (art. 63, 71 ustawy) w zależności od rodzaju przyjętej procedury. Jeżeli realizacja inwestycji wymaga kilku postępowań należy podać termin rozpoczęcia najwcześniejszej procedury. Data podana po terminie złożenia wniosku będzie automatycznie traktowana jako procedura planowana. W następnym polu należy podać datę podpisania umowy z wykonawcą projektu. Data podana po terminie złożenia wniosku będzie automatycznie traktowana jako planowana. Jeżeli realizacja inwestycji wymaga kilku umów (np. odrębne na dostawy i roboty budowlane lub poszczególne etapy) należy podać termin zawarcia najwcześniejszej umowy. W przypadku projektów nie objętych zasadami pomocy publicznej termin ten jest traktowany jako data rozpoczęcia realizacji projektu. Należy zwrócić uwagę na realne możliwości przeprowadzenia procedur przetargowych i wybór wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych. Należy przy tym zwrócić uwagę, iż zgodnie z Krajowymi wytycznymi dotyczącymi kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania początkiem okresu kwalifikowalności wydatków jest 1 stycznia 2007 r., a wydatki poniesione wcześniej nie stanowią wydatku kwalifikowanego. Odrębne uregulowania w tym zakresie dotyczą projektów objętych zasadami pomocy publicznej, dla których termin początkowy kwalifikowalności wydatków określony jest w rozporządzeniu regulującym zasady udzielania danego schematu pomocy publicznej. Zasady kwalifikowalności kosztów dla tego typu projektów określone zostały również w Podręczniku kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata Co do zasady rozpoczęcie realizacji pierwszego etapu projektu (w rozumieniu robót budowlanych lub pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia ruchomych środków trwałych) traktowane będzie jako data rozpoczęcia realizacji projektu. W kolejnych wierszach harmonogram powinien podawać planowane terminy rozpoczęcia i ukończenia najważniejszych etapów rzeczowej realizacji projektu (kamienie milowe). Etapy mogą występować równocześnie. Należy przy tym pominąć etapy związane z przygotowaniem formalno prawnym inwestycji, takich jak np.: opracowanie dokumentacji budowlanej/geodezyjnej/specyfikacji dostaw, wydanie pozwoleń, przeprowadzenie procedury ooś, opracowanie studium wykonalności, przygotowanie zabezpieczenia środków finansowych itp. Należy również zwrócić uwagę na zakres, czas trwania, technologię jaka zostanie wykorzystana oraz uwzględnić ryzyko wynikające np. z warunków atmosferycznych (np. wątpliwe jest planowanie robót ziemnych i budowlanych na zewnątrz obiektów w okresie zimowym itp.). Planowany termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu jest tożsamy z planowaną datą protokołu ostatecznego odbioru. W przypadku, gdy proces inwestycyjny związany będzie ze sporządzeniem kilku protokołów, należy podać datę ostatniego (końcowego) z nich. W kolejnym polu tabeli należy podać planowaną datę przedstawienia wniosku o płatność dotyczącego przekazania płatności końcowej / wniosku o płatność dotyczącego rozliczenia wydatków. Zaleca się, aby wniosek taki został złożony w najszybszym możliwym terminie, np. 30 dni od dnia finansowego zakończenia realizacji projektu, przez co należy rozumieć planowany termin poniesienia ostatniego wydatku. 5 Minister Rozwoju Regionalnego, wytyczne nr MRR/H/9(1)06/2007, Warszawa 26 czerwca 2007 r., 1415 Realizacja projektu powinna rozpocząć się nie później niż 6 m cy od daty podpisania umowy o dofinansowanie. Zakończenie realizacji projektu (złożenie wniosku o płatność końcową) powinno nastąpić do 15 września 2011 r. C.2. Wskaźniki produktów projektu Istnieje możliwość dodania/usunięcia kolejnych wierszy. Dla niektórych pól wybór treści zgodnie z listą. Obowiązuje limit maksymalnej liczby znaków w polach Źródło pozyskania informacji ( ) : 200 (uwzględniając spacje); Opis i uzasadnienie ( ) W tabeli należy podać docelowe wartości i przewidywany rok osiągnięcia wybranych wskaźników produktów. Produkty stanowią bezpośrednie, materialne efekty realizacji danego przedsięwzięcia mierzone wielkościami fizycznymi (długość drogi, liczba/powierzchnia zmodernizowanych obiektów, długość gazociągu, powierzchnia poddana rekultywacji itp.). Wskaźniki muszą odpowiadać zakresowi rzeczowemu projektu. Lista możliwych do wyboru wskaźników ustalona jest zgodnie z treścią Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WP oraz listą wskaźników kluczowych ustaloną przez MRR dla systemu informatycznego SIMIK W pierwszej kolejności należy wybrać wskaźniki kluczowe (w pierwszej części tabeli zatytułowanej Wskaźniki kluczowe ) a następnie wskaźniki regionalne (w drugiej części tabeli zatytułowanej Wskaźniki regionalne ). Ponadto, dla każdego projektu, wymagane jest zamieszczenie wskaźnika pn. Liczba bezpośrednio utworzonych miejsc pracy (EPC) z podziałem na płeć. W przypadku, gdy ze względu na specyfikę projektu nie przewiduje się powstania nowych miejsc pracy należy również wybrać ww. wskaźnik oraz wpisać wartość produktu 0. Należy wybrać wszystkie wskaźniki z rozwijanej listy umieszczonej we wniosku, które odpowiadają zakresowi rzeczowemu projektu. Wartości należy podać zgodnie z ustaloną dla danego wskaźnika jednostką miary. Rok osiągnięcia zaplanowanej wartości wskaźnika powinien być tożsamy z rokiem, w którym planowane jest rzeczowe zakończenie realizacji projektu (protokół odbioru). W ostatniej kolumnie należy sprecyzować źródło pozyskiwania informacji do monitorowania realizacji projektu: nazwę dokumentu oraz nazwę jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za monitorowanie wskaźników (np. protokół odbioru robót, urząd gminy X, referat ds. inwestycji). W polu poniżej tabeli należy krótko opisać organizację systemu monitorowania realizacji projektu, w tym źródła oraz częstotliwość pozyskiwania danych celem pomiaru wybranych wskaźników produktu w trakcie i/lub po zakończeniu realizacji projektu. Jeżeli źródłem danych nie jest statystyka publiczna należy podać metodologię badań, które zostaną przeprowadzone. C.3. Wskaźniki rezultatów projektu Istnieje możliwość dodania/usunięcia kolejnych wierszy. Dla niektórych pól wybór treści zgodnie z listą. Obowiązuje limit maksymalnej liczby znaków w polach Źródło pozyskania informacji ( ) : 200 (uwzględniając spacje); Opis i uzasadnienie ( ) W tabeli należy oznaczyć lata oraz podać wartości wskaźników rezultatu: w roku 0 (rok złożenia wniosku o dofinansowanie lub rok rozpoczęcia realizacji inwestycji informujący o stanie poprzedzającym jej realizację), oraz wartości docelowe wybranych wskaźników rezultatu (które wystąpią we wskazanym przez Wnioskodawcę terminie). 1516 Rezultaty charakteryzują wpływ zrealizowanego przedsięwzięcia na otoczenie społeczno ekonomiczne uzyskany bezpośrednio po zakończeniu realizacji projektu (np. liczba uczniów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektu). Lista możliwych do wyboru wskaźników ustalona jest zgodnie z treścią Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WP oraz listą wskaźników kluczowych ustaloną przez MRR dla systemu informatycznego SIMIK W pierwszej kolejności należy wybrać wskaźniki kluczowe(w pierwszej części tabeli zatytułowanej Wskaźniki kluczowe ) a następnie wskaźniki regionalne (w drugiej części tabeli zatytułowanej Wskaźniki regionalne ). Ponadto, dla każdego projektu, wymagane jest zamieszczenie wskaźnika pn. Liczba bezpośrednio utworzonych miejsc pracy (EPC) z podziałem na płeć. W przypadku, gdy ze względu na specyfikę projektu nie przewiduje się powstania nowych miejsc pracy należy również wybrać ww. wskaźnik oraz wpisać wartość rezultatu 0. Należy wybrać wszystkie, z całej rozwijanej listy umieszczonej we wniosku, wskaźniki, które odpowiadają zakresowi rzeczowemu projektu. W przypadku realizowania zadań objętych dofinansowaniem w ramach instrumentu elastyczności cross financing należy wybrać dodatkowo przynajmniej jeden wskaźnik dotyczący rezultatu w tym zakresie. Wartości należy podać zgodnie z ustaloną dla danego wskaźnika jednostką miary. Rok osiągnięcia zaplanowanej wartości wskaźnika powinien być co do zasady tożsamy z rokiem, w którym planowane jest rzeczowe zakończenie realizacji projektu (protokół odbioru). W indywidualnych sytuacjach prawidłowe oszacowanie wartości wskaźnika rezultatu może być jednak utrudnione lub niemożliwe w roku zakończenia rzeczowego projektu (np. w przypadku zakończenia przebudowy szkoły zawodowej zaplanowanej na r.; ze względów technicznych, organizacyjnych pełną liczbę odbiorców usług można wykazać dopiero w następnym roku szkolnym). Wówczas należy podać wartość właściwą dla zakresu inwestycji, która wystąpi nie później niż w pierwszym pełnym roku kalendarzowym następującym po roku zakończenia realizacji inwestycji. Podejście takie jest dopuszczalne w wyjątkowych sytuacjach oraz wymaga konkretnego uzasadnienia. W ostatniej kolumnie należy sprecyzować źródło pozyskiwania informacji do monitorowania realizacji projektu: nazwę dokumentu oraz nazwę jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za monitorowanie wskaźników (np. okresowe sprawozdanie w zakresie xxx, urząd gminy X, referat ds. inwestycji). W polu poniżej tabeli należy krótko opisać organizację systemu monitorowania realizacji projektu, w tym źródła oraz częstotliwość pozyskiwania danych celem pomiaru wybranych wskaźników rezultatu w trakcie i/lub po zakończeniu realizacji projektu. Jeżeli źródłem danych nie jest statystyka publiczna należy podać metodologię badań, które zostaną przeprowadzone. 1617 D.1. Oświadczenie w sprawie kwalifikowalności podatku VAT Należy wybrać treść oświadczenia zgodnie z listą. Zgodnie z Krajowymi wytycznymi dotyczącymi kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania nie jest dopuszczalne zrefundowanie kosztów podatku VAT ze środków funduszy strukturalnych, a następnie odzyskanie tego podatku ze środków budżetu państwa w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.). W związku z powyższym Wnioskodawca jest zobowiązany określić, zgodnie z obowiązującymi przepisami, czy ma prawną możliwość uzyskania zwrotu (rozliczenia) kwot naliczonego od zakupów inwestycyjnych podatku VAT. Jeżeli tak, należy zaznaczyć odpowiednie sformułowanie oraz podać kwoty podatku w tabeli D.4. Wydatki niekwalifikowane. W przypadku braku możliwości uzyskania zwrotu zapłaconego podatku z budżetu państwa (np. jeżeli przedmiot projektu nie będzie wykorzystywany do działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług) jego wysokość można uwzględnić w tabeli D.3. Wydatki kwalifikowane. Szczegółowe informacje związane z kwestiami kwalifikowalności podatku od towarów i usług zamieszczone są Podręczniku kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata D.2. Informacja w zakresie pomocy publicznej Dla niektórych pól wybór treści zgodnie z listą. W niniejszej części należy udzielić odpowiedzi na pytania związane z kwestiami otrzymania pomocy publicznej: innej niż pomoc de minimis na realizację niniejszego przedsięwzięcia lub pomocy typu de minimis podać kwotę oraz określić walutę (zł/euro). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych, pomoc udzielana do tych samych wydatków kwalifikowanych podlega sumowaniu z każdą inną pomocą z budżetu Unii Europejskiej, udzieloną beneficjentowi pomocy, niezależnie od jej formy i źródła. Wartość pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez beneficjenta pomocy w okresie bieżącego roku kalendarzowego i dwóch poprzednich lat kalendarzowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro. Jeżeli wniosek, ze względu na przedmiot projektu i formę prawną Wnioskodawcy, podlega przepisom rozporządzeń dotyczących zaakceptowanych przez Komisję Europejską schematów udzielania krajowej pomocy regionalnej w okresie , odpowiednią informację (tak/nie) wraz z podaniem nazwy właściwego rozporządzenia z rozwijalnej listy należy podać w drugiej części pola. W takim przypadku, w polu obok, należy również podać informację, czy Wnioskodawca jest mikro, małym, średnim czy dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzającego jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju. 6 6 Należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z art. 1 załącznika nr 1 do przywołanego wyżej rozporządzenia za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Średnie przedsiębiorstwa to przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR. Małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR. W 1718 D.3. Tabela wydatków kwalifikowanych (w zł) Obowiązuje limit maksymalnej liczby znaków w polach tekstowych: 100 (uwzględniając spacje). Niektóre pola (sumy) wypełniane są automatycznie. W części tej należy określić rodzaje wydatków oraz te koszty, które kwalifikują się do finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Rodzaje wydatków, jakie mogą zostać uznane za kwalifikowalne określają między innymi: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006, Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wydanych przez Ministra Rozwoju Regionalnego na podstawie art. 56 ust. 4 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. RPO WP oraz Szczegółowy opis priorytetów RPO WP, Szczegółowe zasady kwalifikowania wydatków dla projektów współfinansowanych w ramach RPO WP (Podręcznik kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata ), regulamin konkursu, ogłoszenie o naborze wniosków. Należy zwrócić uwagę, iż co do zasady za kwalifikowalne uznawane są tylko wydatki niezbędne do realizacji projektu, faktycznie poniesione i udokumentowane. Wydatki te muszą także odpowiadać rodzajom projektów oraz kategoriom wydatków określonych w RPO WP oraz Szczegółowym opisie priorytetów RPO WP. W poszczególnych rubrykach należy podać planowane do poniesienia wydatki i koszty w ramach Projektu, w poszczególnych latach i kwartałach jego realizacji. Poszczególne pozycje powinny być opisane na tyle szczegółowo, by nie budziło wątpliwości czego wydatek dotyczy, przy czym należy kierować się głównymi pozycjami kosztorysowymi (np. według pozycji zawartej w tabeli elementów scalonych). W przypadku kwalifikowania dostaw należy w osobnych pozycjach podać poszczególne rodzaje nabywanych przedmiotów z określeniem ich liczby (np. zakup 24 zestawów komputerowych). W przypadku kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej należy rozdzielić kategorie dokumentacji budowlanej (np. projekt budowlany, operat wodnoprawny), środowiskowej (np. raport ooś) i ekonomicznej (np. studium wykonalności). Analogicznie w odrębnych pozycjach należy uwzględnić poszczególne usługi (np. promocja projektu). Kwoty należy podawać w wartościach netto. W przypadku, gdy podatek VAT może zostać uznany za kwalifikowalny (zgodnie z deklaracją w p. D.1.), wartość podatku VAT od danej pozycji należy wpisywać w kolejnym wierszu, pod kwotą netto, której podatek VAT dotyczy oraz wskazać w nazwie kosztu pozycję, do której podatek się odnosi. W ramach danej kategorii wydatków należy umieszczać wydatki obłożone jednolitą stawką podatku VAT. Nie można łączyć w jednej kategorii wydatków obłożonych różnymi stawkami VAT. W pierwszym wierszu oznaczenie roku będzie wybierane automatycznie na podstawie C.1. Wartości liczbowe w poszczególnych polach należy wpisywać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W tabeli dokonuje się automatyczne sumowanie pozycji do pól razem określonych dla poszczególnych wierszy i kolumn. kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR. Duże przedsiębiorstwo oznacza podmiot niebędący małym ani średnim przedsiębiorcą. Do oceny kategorii danego przedsiębiorstwa należy również brać pod uwagę kwestie zależności, partnerstwa oraz szczegółowych zasad określania danych przedsiębiorstwa, które zostały określone w przepisach ww. rozporządzenia. 1819 W przypadku, jeżeli w ramach projektu przewiduje się działania objęte finansowaniem w ramach instrumentu cross financing (i jest on przewidziany dla danego działania w Szczegółowym opisie priorytetów RPO WP) w wierszu pod tabelą należy podać sumę wydatków kwalifikowanych (w zł) przewidzianych do dofinansowania w ramach ww. instrumentu. Udział % ww. wydatków w wydatkach kwalifikowanych projektu zostanie wyliczony automatycznie. Należy zwrócić uwagę, iż koszty wydatków w zakresie cross financingu nie mogą przekroczyć 3% finansowania wspólnotowego danego projektu. Jeżeli projekt nie przewiduje zastosowania ww. instrumentu (lub nie jest on przewidziany dla danego działania w Szczegółowym opisie priorytetów RPO WP) należy wpisać 0 (zero). D.4. Tabela wydatków niekwalifikowanych (w zł) Obowiązuje limit maksymalnej liczby znaków w polach tekstowych: 100 (uwzględniając spacje). Niektóre pola (sumy) wypełniane są automatycznie. Tabela nieaktywna w przypadku zaznaczenia nie dotyczy W części drugiej Koszty niekwalifikowalne należy podać te wydatki i koszty, które nie podlegają finansowaniu z EFRR w ramach RPO WP. W przypadku, gdy podatek VAT jest uznawany za wydatek niekwalifikowany (zgodnie z deklaracja w p. D.1.), powinien zostać umieszczony w części dotyczącej kosztów niekwalifikowalnych, z wyraźnym odniesieniem do kwoty netto, której dotyczy. W przypadku, gdy dane wydatki są w całości niekwalifikowalne również należy podawać ich wartość w rozbiciu na kwotę netto niekwalifikowalną i VAT niekwalifikowalny. D.5. Całkowite wydatki projektu (w zł) Pole wypełniane automatycznie na podstawie tabeli D.3 oraz D.4 D.6. Dochody generowane przez projekt Wypełnia Wnioskodawca, część pól wypełnianych jest automatycznie. W niektórych polach wybór tekstu z podanej listy. Obowiązuje limit maksymalnej liczby znaków w polu tekstowym: 200 (uwzględniając spacje). Projektem generującym dochód w myśl art. 55 ust. 1 3 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 są wszelkie operacje obejmujące inwestycję w infrastrukturę, korzystanie z której podlega opłatom ponoszonym bezpośrednio przez korzystających oraz wszelkie operacje pociągające za sobą sprzedaż gruntu lub budynków lub dzierżawę gruntu lub najem budynków, lub wszelkie inne odpłatne świadczenie usług. W zależności od kwoty i salda dochodów generowanych przez inwestycję w ustalonym dla jej typu okresie referencyjnym dochody te mogą pomniejszać dopuszczalny poziom dotacji z EFRR. Szczegółowe zasady w zakresie ustalania poziomu dochodów oraz metodologia sporządzania analizy finansowej w tym zakresie została przedstawiona w Wytycznych w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód 7 oraz doprecyzowana w regionalnych Wytycznych do studium wykonalności, dla danego typu projektu. Należy dochować szczególnej staranności i rzetelności w opracowywaniu ww. analiz gdyż zgodnie z ww. Wytycznymi oraz art. 55 ust. 4 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/ Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, sygnatura MRR/H/14(1)09/2007, Warszawa 2007, 1920 osiągane w wyniku realizacji i eksploatacji projektu dochody będą podlegać monitorowaniu i rozliczaniu. Limitów związanych z dochodami generowanymi przez projekt nie stosuje się do projektów podlegających zasadom dotyczącym pomocy publicznej. W przypadku zaznaczenia, iż projekt podlega przepisom rozporządzeń dotyczących pomocy publicznej nie należy wypełniać pola D.6.1. W pozostałych przypadkach Wnioskodawca zobowiązany jest zadeklarować czy projekt generuje dochody. W przypadku konkursów realizowanych w trybie preselekcji należy wskazać czy wyliczenie kwoty dotacji wraz ze stosownym uzasadnieniem, albo informację i uzasadnienie, że projekt nie generuje dochodów w rozumieniu ww. przepisu, albo informację, że projekt podlega zasadom dotyczącym pomocy publicznej w rozumieniu art. 87 Traktatu zamieszczono w załączniku nr 1a do wniosku. W przypadku wybrania w pierwszym wierszu tabeli D.6 pozycji nie albo nie dotyczy tabelę D.6.1 należy pozostawić bez wypełnienia. W przypadku wybrania w pierwszym wierszu tabeli D.6 pozycji tak w tabeli D.6.1. należy podać wartości w zł wskaźników DIC (zdyskontowany koszt inwestycji) oraz DNR (zdyskontowany przychód netto (dochód) = zdyskontowane przychody zdyskontowane koszty operacyjne + zdyskontowana wartość rezydualna). Należy również podać maksymalną wielkość współfinansowania właściwą dla danego działania zgodnie z Szczegółowym opisem priorytetów RPO (Max CRpa). Pozostałe parametry wynikające z metodologii określonej w ww. Wytycznych wyliczane są automatycznie. Należy przy tym sprawdzić, czy analizy własne Wnioskodawcy są zgodne z metodologią i wynikami uzyskanymi w formularzu wniosku. D.7. Źródła finansowania kosztów kwalifikowanych projektu (w zł) Obowiązuje limit maksymalnej liczby znaków w polach tekstowych: 100 (uwzględniając spacje). Niektóre pola (sumy, procenty) wypełniane są automatycznie. W rubryce tej należy określić źródła z jakich zostaną sfinansowane zaplanowane w p. D.3. wydatki kwalifikowalne projektu. Udział EFRR wynosić może maksymalnie 85% całkowitych kosztów kwalifikowanych, przy czym podlega on limitom wynikającym z RPO WP, przepisów dotyczących pomocy publicznej lub zasad przewidzianych dla projektów generujących dochód. Poziom dofinansowania powinien być jednakowy we wszystkich latach realizacji projektu. Poziom dofinansowania może być także obniżony przez Instytucję Zarządzającą w ogłoszeniu o konkursie. Dla poszczególnych typów projektów może być również ustalona w Szczegółowym opisie priorytetów RPO WP maksymalna kwota dotacji. W tabeli, w podziale na poszczególne lata, należy podać kwoty przewidziane z: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz występujących w projekcie krajowych środków publicznych, w tym: środków budżetu państwa należy podać nazwę dysponenta np. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Minister Edukacji Narodowej itd. środków jednostek samorządu terytorialnego, innych krajowych środków publicznych, a także kwoty pochodzące ze środków prywatnych (jeżeli wystąpią). Zgodnie z pismem MRR, znak DKS/II/079/KZ/21/07, pozycje: 20 Pokazać jeszcze
Załącznik nr 5: Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA
PO_IG/8.2/09/w03 INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS
Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 w ramach RPO WSL 2014-2020 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Wersja 1 Katowice, maj 2015 Spis treści WSTĘP... Bardziej szczegółowo Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA. wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu. w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020. Wersja 1.
INSTRUKCJA wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 Wersja 1.1 Warszawa, 1 kwietnia 2015 r. SPIS TREŚCI Słownik pojęć i wykaz skrótów... Bardziej szczegółowo Instrukcja wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Dla poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2.
Instrukcja wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Dla poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2.1, INFORMACJE OGÓLNE Generator wniosku o płatność Beneficjent Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA. wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. w ramach
INSTRUKCJA wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach REGIONALNEGOPROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 Wersja 1.0 Bardziej szczegółowo 3/2009 listopad ISSN 2080-5128 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Infrastruktura. i Środowisko. UMOWA O DOFINANSOWANIE temat numeru
B I U L E T Y N P R O G R A M U 3/2009 listopad ISSN 2080-5128 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Infrastruktura i Środowisko UMOWA O DOFINANSOWANIE temat numeru W numerze: TEMAT NUMERU Umowa o dofinansowanie Charakter Bardziej szczegółowo Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Dokumentacja konkursowa Samorząd Województwa Pomorskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Bardziej szczegółowo ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 174/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2010 r. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Opracowanie dokumentu Bardziej szczegółowo Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013
MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Bardziej szczegółowo 2 Ministerstwo Środowiska. 4 Ministerstwo Środowiska. 6 Ministerstwo Środowiska
Rozliczanie i kontrola projektów dofinansowanych w ramach środowiskowych priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko BGK Bank Gospodarstwa Krajowego EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Bardziej szczegółowo objętych dofinansowaniem w ramach
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 756/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PODRĘCZNIK KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Bardziej szczegółowo Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013
MRR/POIG/1(5)03/2011 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Bardziej szczegółowo WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA LATA 2007-2013
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5039/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 sierpnia 2014 WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA LATA 2007-2013 DLA Bardziej szczegółowo Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020
vmir/h/ Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Umowa Partnerstwa 2014-2020 Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Bardziej szczegółowo I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania
IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Bardziej szczegółowo SPOSÓB WYPEŁNIANIA WNIOSKU
IW_421_R Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie operacji polegającej na realizacji projektu Bardziej szczegółowo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.2 Transfer wiedzy. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Dokumentacja konkursowa Priorytet VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie Bardziej szczegółowo Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie Bardziej szczegółowo WYTYCZNE DO MONITORINGU I KONTROLI TRWAŁOŚCI PROJEKTU
WYTYCZNE DO MONITORINGU I KONTROLI TRWAŁOŚCI PROJEKTU w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Szczecin, luty 2013 r. WSTĘP Umowa o dofinansowanie Bardziej szczegółowo Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA
Załącznik nr II.7.1a Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność dla Osi Priorytetowych I-VI w ramach RPOWP INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA Wniosku Beneficjenta o płatność dla Osi Priorytetowych I VI Bardziej szczegółowo Uchwała Nr 747/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.06.2015 r.
Uchwała Nr 747/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.06.2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu Nr RPWP.08.02.00-IZ-00-30-001/15 dla Działania 8.2. Uczenie się przez całe życie, realizowanego Bardziej szczegółowo Centra kształcenia na odległość na wsiach
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Dokumentacja konkursowa Centra kształcenia na odległość na wsiach Konkurs nr 9/2.1a/2006 Ministerstwo Edukacji Narodowej Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Bardziej szczegółowo Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Pośrednicząca RPO WL 2014-2020
Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Pośrednicząca RPO WL 2014-2020 INFORMACJA O NABORZE PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 w ramach Osi Priorytetowej 9 Rynek pracy Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013 ZA ROK 2008
Załącznik do uchwały Nr 19/VI/9 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 27-213 z dnia 15 czerwca 29 r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Instytucja Zarządzająca Bardziej szczegółowo Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy
MRR/H/21(2)/12-2009 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków i projektów w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy Terytorialnej realizowanych Bardziej szczegółowo Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD)
Załącznik do uchwały nr Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2012 r. Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie Bardziej szczegółowo Warszawa, maj 2013 r.
WYTYCZNE dotyczące udzielania przez BGK pożyczek nie stanowiących pomocy publicznej na realizację Projektów Miejskich zlokalizowanych w Gdańsku, Gdyni, Słupsku i Sopocie ze środków Inicjatywy JESSICA wdrażanej Bardziej szczegółowo 2016 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres