Source: http://docplayer.it/224799-Programma-dei-lavori-pubblici.html
Timestamp: 2017-07-26 10:50:23+00:00
Document Index: 153654985

Matched Legal Cases: ['art. 128', 'art. 3', 'art. 119', 'art. 3', 'art. 3', 'art. 128', 'art. 13', 'art 38', 'art. 93', 'art. 16', 'art. 148', 'art. 46', 'art. 165', 'art. 170', 'art. 153', 'art. 9', 'art. 26', 'art. 9', 'art. 26', 'art. 2', 'art. 2', 'art. 163', 'art.10', 'art. 10', 'art. 3']

Programma dei Lavori Pubblici - PDF
Programma dei Lavori Pubblici
Download "Programma dei Lavori Pubblici"
Norberto Zamboni
1 Dipartimento 2 Programmazione Economica e Finanziaria Coord.to, controllo e monitoraggio programma LL.PP. Finanziamenti Pubblici. Relazioni Istituzionali Programma dei Lavori Pubblici Relazione annuale Edizione: maggio 20142 I N D I C E Introduzione... 1 Quadro di riferimento generale Controllo e monitoraggio Fonti di finanziamento Elenco Annuale Suddivisione opere per settori di intervento... 483 Introduzione Il Programma dei Lavori Pubblici Il Programma dei Lavori Pubblici, previsto all art. 128 del D.Lgs. 163/2006, come ripreso poi nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti PP, agli artt. 11 e 13, individua gli interventi e le opere di investimento di singolo importo superiore a euro 1, da effettuare nel triennio e nell annualità di riferimento, che sono stati prioritariamente definiti nel Programma di Mandato del Sindaco, nella Relazione Previsionale e Programmatica, con un collegamento diretto al Bilancio di previsione annuale e triennale. L elenco annuale predisposto dal Comune deve essere approvato unitamente al Bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l indicazione dei mezzi finanziari (risorse finanziare e del patrimonio immobiliare) stanziati sul proprio Bilancio. Quest anno, con il decreto del Ministero dell Interno del 13 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2014, il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2014 è stato differito al 30 aprile Con successivo decreto del 29 Aprile 2014, il termine è stato ulteriormente differito al 31 Luglio Per Lavori Pubblici si intendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere. Per opera si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica (art. 3, c. 8 D.Lgs. 163/2006). Per Investimenti si intendono tutte quelle attività di spesa sostenute per la realizzazione e/o acquisizione di beni a fecondità ripetuta e che pertanto costituiscono una dotazione permanente a disposizione dell amministrazione pubblica, di cui incrementano il patrimonio. Con il Programma dei LL.PP. è possibile informare gli stakeholders dell ente (cittadini, utenti, finanziatori, dipendenti) sulle opere infrastrutturali, strutturali e manutentive che l Amministrazione ha intenzione di realizzare nell anno oltre che nel triennio. In particolare, le opere realizzabili sono quelle previste dall art. 119 della Costituzione, riformata del titolo V, dalla L.Cost. 3/2001, e dettagliate nella Legge 350/2003, art. 3, punto 18 (Finanziaria 2004) che si riportano di seguito in estratto: 11 Sebbene le norme sulla programmazione dei lavori pubblici prevedono che l Amministrazione debba procedere con l inserimento di un lavoro nel Programma dei lavori pubblici qualora il suo importo sia superiore a ,00 euro, l orientamento di questa Amministrazione è quello di inserire tutti i lavori relativi agli investimenti, quindi anche quelli al di sotto di tale soglia, al fine di privilegiare la massima coerenza tra le previsioni di bilancio e il programma dei lavori pubblici stesso. 14 Art. 119 Costituzione I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. ( ) 6 comma: Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti. Legge 350/2003, art. 3, punto Ai fini di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, costituiscono investimenti: a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali; b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti; c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale; d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale; e) l'acquisizione di aree, espropri e servitù onerose; f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti; g) i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni; h) i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109; i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio." 2 Ove necessario l elenco annuale viene adeguato in fasi intermedie, attraverso procedure definite dall amministrazione, per garantire, in relazione al monitoraggio dei lavori, la corrispondenza agli effettivi flussi di spesa comunque non oltre il 30 novembre, termine massimo previsto per le variazioni di Bilancio e fermo restando l obbligo di aggiornamento delle schede ministeriali pubblicate sul sito di competenza (SITAT). 2 le lettere riportate in grassetto, sono quelle afferenti ad interventi previsti nella programmazione annuale e triennale delle Opere Pubbliche e nei relativi quadri tecnici economici. 25 Procedura prevista dalla normativa per redigere il Programma Triennale dei Lavori Pubblici Attività Scadenza Riferimento legislativo 1. Entro il 30/09 di Predisposizione ogni anno (data o aggiornamento consigliata come da dello schema di prassi e già indicata Programma dai D.M. del 2004 triennale delle e 2005 ma non opere pubbliche riconfermata dal D.M. Infrastrutture e Trasporti del 2011) 2. Adozione dello schema di Programma triennale e elenco annuale dei lavori pubblici 3. Pubblicazione Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici 4. Analisi delle osservazioni pervenute 5. Presa d atto delle modifiche intervenute 6. Approvazione degli schemi del Programma triennale e dell elenco annuale contestualmente ai documenti di bilancio 7. Eventuale aggiornamento dopo l approvazione dei documenti di bilancio Entro il 15/10 di ogni anno (data consigliata come sopra) Per 60 giorni dalla data di delibera Dopo 60 giorni dalla data di delibera Art. 128 comma 2 D. Leg.vo 163/2006 Organo competente Responsabile Programmazio ne Giunta Responsabile Programmazio ne Responsabile Programmazio ne Atto amministrativo Pubbl. per 60 gg presso rete civica Albo on Line Delibera Pubblicazione all Albo Pretorio Parere motivato Non c è un termine Giunta Delibera Entro il 31/12 di ogni anno Entro 90 giorni (termine indicato espressamente per le Amministrazioni dello Stato, ma da ritenersi vincolante anche per le altre amministrazioni) Art. 174 D.Leg.vo 267/2000 (TU Enti Locali) nella versione vigente Art. 1 comma 3 D.M. Infrastrutture e Trasporti 11/11/2011 (G.U. n. 55 del 06/03/2012) Consiglio Responsabile Programmazio ne Delibera Pubbl. schemi D.M. 11/11/2011 (ins. SITAT RT) Atto interno 36 Come è stato costruito Il Programma dei Lavori Pubblici costituisce momento attuativo di studi di fattibilità (in conformità a quanto stabilito dall art. 128 del Codice degli Appalti D.Lgs. 163/2006 e dall art. 13 D.P.R. 207/2010) ed è stato elaborato partendo dall analisi dei fabbisogni di manutenzione della città, dalla verifica delle opere in corso di realizzazione (e le eventuali necessità per il loro completamento), dall esigenza di effettuare il più ampio raccordo con gli strumenti di pianificazione e programmazione strategica e complessa. Questo raccordo è reso possibile attraverso un confronto tra le linee di indirizzo politico e strategico e le reali possibilità operative e finanziarie che l Ente esprime, in un coinvolgimento collaborativo degli uffici preposti. Grazie all analisi e alla pianificazione delle necessità suddette è stato possibile costruire un piano che rispondesse, il più possibile, al Programma di Mandato e fosse compatibile con i vincoli di bilancio e altresì in conformità agli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno. Il primo passo da compiere è pertanto quello della pianificazione. Con essa viene messa a punto in modo chiaro e comprensibile, sia per gli addetti ai lavori che per la collettività (accountability) la strategia complessiva dell Ente, ovvero gli obiettivi e le politiche che si intende perseguire per lo sviluppo della comunità di riferimento. Gli uffici tecnici del Comune costruiscono il quadro delle esigenze e dei bisogni attraverso la domanda di OO.PP., predisponendo studi di fattibilità e/o progetti preliminari a sostegno del Programma Triennale delle OO.PP. e del relativo aggiornamento annuale. L amministrazione interna a fronte di quanto sopra ha dovuto analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento. La programmazione dei lavori pubblici deve essere, infatti, integrata da una corrispondente analisi dei fabbisogni finanziari generati in termini di quantità, qualità e tempistica delle fonti. La programmazione costituisce il primo passaggio decisionale in cui il Comune fissa i propri obiettivi e le modalità con cui saranno realizzati, al fine di rispettare i criteri di massima efficienza ed economicità. Il metodo di lavoro seguito che confluirà - successivamente all approvazione in C.C. del Programma dei LL.PP. - nella costruzione degli appositi modelli ministeriali per la definizione del complesso delle opere pubbliche da realizzare nel triennio 2014/2016 è stato sviluppato partendo dalla ricognizione del precedente Piano adottato (rif.to delibera di Giunta Comunale n. 416 del 14/10/). Lo schema di programma triennale ed i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, una volta approvati, mediante apposita pubblicazione on-line sul sito dell Osservatorio dei lavori pubblici, per il nostro Ente presso la Regione Toscana. Inoltre, a seguito della recente normativa sul Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo ), i documenti relativi alla programmazione delle opere pubbliche devono essere pubblicati sui siti istituzionali, nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell art 38, co.1. 47 Livelli di progettazione Ciascun intervento inserito nella programmazione a seconda della dimensione finanziaria è supportato da uno studio di fattibilità. Tale studio deve dimostrare la necessità dell intervento per la soddisfazione di bisogni sociali accertati e la fattibilità nei tempi e nei modi previsti; per le opere di importo superiori a 10 milioni, va dimostrata la redditualità o convenienza sociale ed economica, con applicazione di apposite tecniche. Lo studio di fattibilità riveste un ruolo essenziale nel processo decisionale attinente gli investimenti pubblici. Duplice è il suo scopo. In primo luogo esso reca un contributo di rilievo alla razionalizzazione del processo decisionale che porta alla scelta di realizzare o meno un determinato intervento, esprimendo in ciò la propria natura pre-progettuale. In secondo luogo, fornisce informazioni utili per definire i contenuti progettuali dell intervento stesso, assicurandone la massima fattibilità; in questo compito manifesta la sua natura pro-progettuale. La sua evoluzione nell arco degli anni ne ha visto aumentare sempre più l importanza. Quest ultima fase, tutt ora in corso, trova una definizione chiara e approfondita nel nuovo regolamento di esecuzione del D.Lgs. 163/2006 approvato con D.p.r. 207/2010, il quale attribuisce allo studio di fattibilità connotazioni simili al progetto preliminare. L intento è quello di conferire allo stesso non più finalità di tipo ricapitolativo e certificativo, ma carattere endoformativo: non più uno strumento che giustifica ex post una decisione, bensì uno strumento valutativo in grado di coadiuvare la P.A. nella formazione dei contenuti della decisione e nella strutturazione delle diverse forme di PPP, le quali mediante i progressivi aggiustamenti normativi, hanno visto incrementato il loro peso nel complesso degli investimenti in OO.PP. Nel rispetto di quanto contenuto all art. 93 del D.Lgs. 163/2006 (rif.to art. 16 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.i.), l'attività di progettazione si articola su ulteriori tre livelli, adeguati alle finalità per la quale è preordinata, e precisamente: 1) il primo livello, preliminare, è condizione indispensabile per inserire un'opera nel programma per i lavori di importo superiore a di euro; per i lavori di importo inferiore a di euro è sufficiente che l opera sia munita di uno studio di fattibilità redatto dal R.U.P. e approvato dall organo competente; 2) il secondo livello, definitivo, è indispensabile perché l'opera, munita di tutte le autorizzazioni e pareri, possa essere inclusa nei programmi di spesa previsti dal Bilancio Comunale (copertura finanziaria). 3) il terzo livello, esecutivo, è caratterizzato dalla corrispondenza biunivoca, a meno di eventi eccezionali ed in ogni caso da motivare, fra l'opera progettata e l'opera da realizzare. In riguardo al momento temporale a partire dal quale l opera fuoriesce dalla programmazione, il criterio utilizzato, dal, è la pubblicazione del Bando di gara. Tale criterio è anche più in linea con quanto stabilito nei nuovi principi di armonizzazione contabile degli EE.LL. (il Comune di Livorno è soggetto sperimentatore), sebbene, con gli ultimi aggiornamenti della disciplina, la deroga al principio finanziario potenziato per la costituzione degli impegni sulle spese di investimento sia ancora più stringente. 58 I lavori di manutenzione straordinaria sono altresì compresi nell elenco annuale con l indicazione dell oggetto di intervento e la stima sommaria dei relativi costi. Ordine di priorità Le opere sono indicate da un numero d ordine di priorità e da un numero progressivo che consente di identificare le opere anche nelle altre schede. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario. Si rammenta che i lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006 non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni. Quadro di lettura del documento Con questo elaborato si vogliono altresì rendere comprensibili le codifiche previste nelle schede ministeriali (schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei LL.PP.), specie nel significato dei vari codici, così come è previsto dalla normativa vigente. A tale proposito si rende noto che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2012 il nuovo Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 11 novembre 2011, Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi dell'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e degli articoli 13 e 271 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n Le disposizioni del decreto sono state applicate ai fini della predisposizione del programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la predisposizione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi a partire dall'anno. Di seguito le tabelle come previste nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 11 novembre 2011: Tabella 1 Tipologie Codice Descrizione 01 Nuova costruzione 02 Demolizione 03 Recupero 04 Ristrutturazione 05 Restauro 06 Manutenzione 69 Tabella 2 Categorie Codice A01 01 A01 02 A01 03 A01 04 A01 88 A02 05 A02 11 A02 15 A02 99 A03 06 A03 16 A03 99 A04 07 A04 13 A04 14 A04 39 A04 40 A05 08 A05 09 A05 10 A05 11 A05 12 A05 30 A05 31 A05 32 A05 33 A05 34 A05 35 A05 36 A05 37 A06 90 E10 40 E10 41 E10 99 Descrizione STRADALI AEROPORTUALI FERROVIE MARITTIME LACUALI E FLUVIALI ALTRE MODALITA DI TRASPORTO DIFESA DEL SUOLO OPERE DI PROTEZIONE AMBIENTE RISORSE IDRICHE ALTRE INFRASTRUTTURE PER AMBIENTE E TERRITORIO PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA NON ELETTRICA ALTRE INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO TELECOMUNICAZIONE E TECNOLOGIE INFORMATICHE INFRASTRUTTURE PER L'AGRICOLTURA INFRASTRUTTURE PER LA PESCA INFRASTRUTTURE PER ATTIVITA' INDUSTRIALI ANNONA, COMMERCIO E ARTIGIANATO EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA ALTRA EDILIZIA PUBBLICA EDILIZIA ABITATIVA BENI CULTURALI SPORT E SPETTACOLO EDILIZIA SANITARIA CULTO DIFESA DIREZIONALE E AMMINISTRATIVO GIUDIZIARIO E PENITENZIARIO IGIENICO SANITARIO PUBBLICA SICUREZZA TURISTICO ALTRE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE NON ALTROVE CLASSIFICATE STUDI E PROGETTAZIONI ASSISTENZA E CONSULENZA ALTRO Tabella 3 Modalità di apporto di capitale privato Codice Modalità 01 Finanza di progetto 02 Concessione di costruzione e gestione 03 Sponsorizzazione 04 Società partecipate o di scopo 05 Localizzazione finanziaria 99 Altro 710 Tabella 4 Stato della progettazione approvata Codice SF PP PD PE SC Stato della progettazione approvata Studio di fattibilità Progetto preliminare Progetto definitivo Progetto esecutivo Stima dei costi Tabella 5 Finalità Codice MIS CPA ADN COP VAB URB AMB Finalità Miglioramento e incremento di servizio Conservazione del patrimonio Adeguamento normativo/sismico Completamento d opera Valorizzazione beni vincolati Qualità urbana Qualità ambientale Tabella 6 Fonti risorse finanziarie per servizi e forniture Codice Fonti risorse finanziarie per servizi e forniture 01 Risorse acquisite mediante finanziamenti UE/Stato/Regioni 02 Risorse acquisite mediante contrazioni di mutuo 03 Risorse acquisite mediante apporti di capitale privati 04 Stanziamenti di bilancio 99 Altro Saranno inoltre indicati: Il quadro di riferimento generale con particolare riferimento alle Linee Programmatiche, ai fabbisogni espressi ed alle priorità; Il controllo e monitoraggio è prevista un attività di controllo periodica dell andamento dei lavori PP attraverso l elaborazione di appositi report. Nel monitoraggio si considerano almeno 2 termini temporali annuali: al 31 dicembre, riferendosi ai dati contenuti anche nella RPP e nel Documento Unico di Programmazione e al 30 giugno. Queste scadenze sono in linea altresì con la trasmissione alla Corte dei Conti dei dati necessari alla compilazione del referto semestrale del Sindaco (rif.to art. 148 TUEL), oltre alla pubblicazione sulla rete civica dei dati sui LL.PP., riguardanti il sistema dei controlli interni, in attuazione delle previsioni contenute nel Regolamento approvato con delibera C.C. n. 13/. 811 Le fonti di finanziamento con l indicazione della varie fonti previste per finanziare il piano delle opere ed il collegamento con il Bilancio, i limiti finanziari rappresentati dall indebitamento e dal patto di stabilità; L elenco annuale 2014 con una breve descrizione degli interventi previsti; La suddivisione delle opere per settore attraverso la riclassificazione del piano secondo specifiche aree di intervento. 912 Quadro di riferimento generale Oltre ai fattori di ordine economico-finanziario, descritti nella sezione Fonti di Finanziamento, gli indirizzi seguiti per la redazione del Programma possono essere ricondotti alle seguenti macro-aree: - Linee programmatiche - Fabbisogni espressi - Priorità Linee Programmatiche Nelle Linee Programmatiche (rif.to D.Lgs. 267/2000 art. 46 c. 3) e di Governo per il quinquennio 2009/2014, viene espresso l indirizzo strategico complessivo dell Amministrazione Comunale, da tenere come punto di riferimento per tutte le politiche di investimento sul territorio. In particolare alla Scheda n. 7, riportata sotto in estratto, troviamo quanto segue: SCHEDA n 7. RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE Nella programmazione delle politiche di Bilancio, non possiamo fare a meno di tenere in considerazione l andamento dell Economia mondiale, con le ovvie ricadute su quella nazionale e con le conseguenti ripercussioni che essa ha sul bilancio dello Stato che dimostra attualmente seri problemi finanziari. Questo per rappresentare che sicuramente dall autunno in poi si presenteranno problematiche finanziarie tali che probabilmente influenzeranno anche i bilanci degli EE.LL, con particolare riferimento alle politiche degli investimenti ed al patto di stabilità. Inoltre, nel momento in cui il federalismo fiscale sarà attuato, con il tramonto definitivo della gran parte dei trasferimenti, occorrerà intercettare nuovi capitali e risorse indispensabili al mantenimento dei servizi ed al consolidamento degli equilibri di bilancio. Pertanto, per il necessario affinamento delle risorse riteniamo opportuno indicare alcune linee programmatiche a nostro parere non indifferibili: approvazione dei bilanci preventivi entro il mese di dicembre dell anno precedente per dare maggiore certezza e celerità possibile all intera azione amministrativa; rimodulazione della gestione tendente al contenimento dei costi anche attraverso una diversa organizzazione della macchina amministrativa, sempre e comunque nell obiettivo di migliorare i servizi e con il collaterale affinamento del controllo di gestione; proseguimento nel velocizzare la riscossione anche attraverso un unico centro di incassi ed acquisizione di una filosofia di lavoro che comprenda l importanza dei flussi in entrata certi e cadenzati temporalmente proseguendo l opera di incisiva ricerca di elusione ed evasione fiscale, individuazione di innovative forme di finanziamento che superino i vincoli imposti dal patto di stabilità per evitare che le politiche degli investimenti ed il programma delle opere pubbliche, necessarie anche alla crescita economica della comunità, possano non trovare completa attuazione. 1013 La redazione definitiva della bozza di piano, predisposta nei termini di legge, è stata effettuata prendendo anche come base di riferimento il Piano Economico di sviluppo comunale Governare il cambiamento (rif.to D.Lgs. 267/2000 art. 165 c. 7) e il documento programmatico del Sindaco Verso il 2014, nel quale sono stati definiti i sette punti del programma di mandato necessari alla strategia di rilancio dell economia cittadina, minata dalla crisi finanziaria globale e dal rispetto dei vincoli imposti dall appartenenza all Unione Europea (riduzione del disavanzo e del debito pubblico). Preme precisare che nella seduta consiliare del 12 aprile il Sindaco ha illustrato, in apertura della seduta stessa, le linee politico-amministrative dell Agenda di fine Mandato che fissa gli obiettivi che l Amministrazione intende raggiungere entro la fine del mandato e che sono il frutto del lavoro e delle scelte operate nel corso dell intera legislatura. Il suddetto documento è articolato in sei linee e 48 azioni: sanità, politica della casa, lavoro e sviluppo economico, urbanistica, opere pubbliche, sistema delle società partecipate. Nella parte riguardante le opere pubbliche sono indicate come prioritarie: la riapertura del parco della Fortezza Nuova, l'ultimazione di lavori del nuovo deposito Atl, l'avvio della prima fase del progetto "Pensiamo in Grande", la pedonalizzazione della Venezia con l'installazione di telecamere e arredi esterni e infine l'apertura del parco e la messa in sicurezza delle Terme del Corallo. Ovviamente tale documento assume valore preminente per la rimodulazione di tutta la programmazione amministrativa. L altro strumento di pianificazione economico-finanziaria è la Relazione Previsionale e Programmatica (R.P.P.), prevista dal TUEL all art. 170 c.3, che, in coerenza alle linee programmatiche maggiormente dettagliate nelle linee operative di attuazione del programma di mandato, individua, nel dettaglio per la parte spesa, i programmi, i progetti, le risorse umane e strumentali, nonché gli investimenti che si intendono portare a termine nel triennio di riferimento. La R.P.P. ha carattere generale e illustra anzitutto le caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente, precisandone risorse umane, strumentali e tecnologiche. Deve contenere un chiaro ed esaustivo riepilogo dei programmi e progetti e di altre attività dell ente per perseguire gli obiettivi selezionati, con indicazione delle risorse necessarie e relativa copertura, nonché dei responsabili della loro attuazione. Per quanto riguarda il suo collegamento con i lavori pubblici (in essa deve confluire il piano triennale degli investimenti), va evidenziato che sono previste due schede, la prima è individuata come 4.1 Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte), e la seconda è denominata 4.2 Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi che riporta lo stato di attuazione delle opere previste nelle programmazioni degli anni precedenti, relativamente alla movimentazione finanziaria delle opere, allo stato delle procedure e alle fonti di finanziamento. Tutta questa parte di pianificazione, in accordo a quanto previsto con la sperimentazione, è confluita nel nuovo documento di programmazione previsto dalla sperimentazione denominato DUP (Documento Unico di Programmazione) approvato dal C.C. assieme al Bilancio di Previsione. Il Documento Unico di Programmazione degli enti locali (DUP) è lo strumento che permette l attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Si compone di due sezioni: la 1114 Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). Nella parte seconda, per quanto attiene il tema degli investimenti, occorre segnalare la parte dedicata alla programmazione dei lavori pubblici, così articolata: priorità e azioni da intraprendere ex lege, stima dei tempi e durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo, stima dei fabbisogni in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica. Per il contenuto analitico rimandiamo pertanto gli interessati alla consultazione di quest ultimi documenti. Le opere sono previste nel bilancio, nel titolo 2 della parte spesa, ossia fra le spese in conto capitale. Il dettaglio di ogni singola opera è previsto nel P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione), attraverso il quale ogni singolo lavoro trova la sua collocazione e il suo finanziamento con l individuazione del capitolo pertinente e l attribuzione al RUP (Responsabile Unico del Procedimento per i lavori PP), così come previsto dal Codice degli appalti, servizi e forniture e disciplinato anche nel recente regolamento attuativo. Come elemento distintivo, rappresentiamo che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 (G.U. n. 304 del 31 dicembre 2011), il Comune di Livorno ha aderito con apposito atto di G.C. n. 487 del 28/12/2011 alla nuova sperimentazione contabile riguardante l attuazione di relativi dispositivi, con particolare riguardo all adozione del bilancio di previsione finanziaria annuale di competenza, di cassa e della classificazione per missioni e programmi. Rispetto al nuovo bilancio collegato alla sperimentazione sull armonizzazione dei sistemi contabili, le spese di investimento, rappresentate in missioni, programmi, e macroaggregati sono collocate nel bilancio di previsione annuale e pluriennale sempre nel titolo II, negli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o dalla convenzione, sulla base del relativo cronoprogramma. L elemento di novità è infatti rappresentato dal Fondo Pluriennale Vincolato, che rappresenta un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l entrata, in applicazione del nuovo principio contabile finanziario potenziato. Pertanto, tra le novità, quelle che richiedono delle modifiche sostanziali per la parte relativa alle Opere PP come indicato nel DPCM del 28/12/2011 si riferiscono alla realizzazione di un cronoprogramma delle liquidazioni da associare al cronoprogramma dei lavori di ogni singola opera. In relazione al complesso degli adempimenti della gestione amministrativa dei lavori pubblici e tenuto conto delle nuove previsioni contenute nell armonizzazione dei sistemi contabili, particolare attenzione verrà dedicata alla implementazione del sistema informativo per la programmazione, il controllo e monitoraggio dei Lavori Pubblici, in virtù anche dell acquisto recente di una nuova release informatica del gruppo Sole24ore denominata STR Vision PBM. L obiettivo finale sarà diretto alla creazione di un database condiviso attraverso il quale gestire, archiviare e monitorare ogni singola fase amministrativa, contabile e gestionale di pratiche relative alla programmazione e attivazione dei LL.PP, per il quale sarà richiesto il coinvolgimento e il supporto di tutta l Area Tecnica e Informatica, nonché il dialogo con l attuale gestionale di contabilità della Ragioneria (In. For). 12 Vedere altro
SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE AAAA/AAAA QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI TIPOLOGIE RISORSE Entrate aventi destinazione vincolata per legge Entrate acquisite mediante contrazione di Dettagli PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE TRIENNIO 2014 / 2016. IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA (Geom. Fabrizio Pintori)
QUADRO DELLE RISORSE DIPONIBILI Scheda 1 Arco temporale di validità del Programma TIPOLOGIE DI RISORSE Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Disponibilità finanziaria (in Euro) Disponibilità finanziaria (in Euro) Dettagli PIANO TRIENNALE PER LE OO.PP. TRIENNIO 2014 2016 L U.O. LL.PP. IL DIRIGENTE DEL SETTORE
V Settore Servizi Al Territorio U.O. LL.PP. PIANO TRIENNALE PER LE OO.PP. TRIENNIO 2014 2016 L U.O. LL.PP. IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. TRIENNIO 2014-2016 RELAZIONE GENERALE Il presente Dettagli Le opere inserite nel Programma Triennale 2007-2009 per le quali è stato assunto impegno finanziario sono le seguenti:
Comune di Livorno STAFF PROGRAMMAZIONE OO.PP. LO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA Le opere inserite nel Programma Triennale 2007-2009 per le quali è stato assunto impegno finanziario sono le seguenti: Dettagli PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI
COMUNE DI COPERTINO Provincia di Lecce PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2015-2017 ADOTTATO CON Del. G.C. N. 20 DEL 06.02.2015 - PUBBLICATA AL N. 278 DEL 10.02.2015 Premessa Il Programma dei Lavori Dettagli Estratto dalla Relazione al bilancio consuntivo per l esercizio finanziario 2012 (aggiunti alcuni schemi di sintesi).
Estratto dalla Relazione al bilancio consuntivo per l esercizio finanziario 2012 (aggiunti alcuni schemi di sintesi). 1 Il bilancio consuntivo per l esercizio 2012 è stato approvato con Delibera del Cda Dettagli Il bilancio degli enti locali
Il bilancio degli enti locali - Introduzione - I principi - La struttura del bilancio - Armonizzazione dei bilanci degli enti locali attenzione :fase di traduzione nel bilancio delle scelte politiche Tipologie Dettagli PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2012-2014 RELAZIONE GENERALE
1 COMUNE DI MESSINA PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2012-2014 RELAZIONE GENERALE Il presente aggiornamento del Programma Triennale OO.PP. è redatto ai sensi della normativa vigente nella Regione Dettagli 3^ Giornata di Corso. Relatore: Dr. PiersanteFabio
3^ Giornata di Corso Decreto Legislativo 118/2011 Relatore: Dr. PiersanteFabio Guida operativa D.Lgs. 118/2011 per l anno 2015 Enti NON Sperimentatori Riaccertamento dei residui e Gestione esigibilità Dettagli VISTI i piani di erogazione e degli interventi predisposti dalle singole regioni allegati al presente decreto;
VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (di seguito, Dettagli LE RISORSE FINANZIARIE E LA DOTAZIONE PATRIMONIALE. Il Rendiconto della Gestione 2007 Gli Indicatori Il patrimonio del Comune
LE RISORSE FINANZIARIE E LA DOTAZIONE Il Rendiconto della Gestione 2007 Gli Indicatori Il patrimonio del Comune LE RISORSE FINANZIARIE E DOTAZIONE L elevata varietà e complessità di servizi e funzioni Dettagli LE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI. Il rendiconto della gestione Gli indicatori Il patrimonio del Comune
LE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI Il rendiconto della gestione Gli indicatori Il patrimonio del Comune LE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI L elevata varietà e complessità di servizi e funzioni come Dettagli LA FINANZIARIA COMUNALE PER IL TRIENNIO 2014/2016. Assessorato alle Risorse economiche e finanziarie
LA FINANZIARIA COMUNALE PER IL TRIENNIO 2014/2016 Assessorato alle Risorse economiche e finanziarie Premessa Con la manovra di bilancio il Comune di Trezzo sull Adda è chiamato ad individuare i principali Dettagli COMUNE DI CORCIANO. Provincia di Perugia
Oggetto: Parere del Responsabile dell Area Economico-Finanziaria ai sensi dell art. 153 del D.Lgs 267/2000. Bilancio di previsione anno 2014. Bilancio Pluriennale 2014/2016. Il sottoscritto Stefano Baldoni, Dettagli Investimento finanziato con alienazioni patrimoniali
Rilevazioni contabili: vecchia e nuova contabilità a confronto Investimento finanziato con alienazioni patrimoniali a cura di Mauro Bellesia Dirigente Comune di Vicenza - Pubblicista Premessa Il caso La Dettagli Copyright Esselibri S.p.A.
CAPITOLO QUARTO PRINCIPI GENERALI SULL AMMINISTRAZIONE E LA CONTABILITÀ 1. L AMMINISTRAZIONE E LA CONTABILITÀ In quanto ente pubblico istituzionale l INPS è regolato dai principi della L. 70/1975 che ha Dettagli BILANCIO DI PREVISIONE 2014 PARERE CONTABILE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Allegato PR PROVINCIA DI SAVONA BILANCIO DI PREVISIONE 2014 PARERE CONTABILE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA Dott.ssa Patrizia Gozzi A cura del Servizio Bilancio e Programmazione Finanziaria Il Dirigente Dettagli Atti del Sindaco Metropolitano
Albo Pretorio On-Line http://temi.provincia.milano.it/albopretoriool/dettaglio.asp?id=23512601981 Pagina 1 di 1 02/09/2015 Atti del Sindaco Metropolitano N di Repertorio Generale : 231/2015 N di Protocollo Dettagli COMUNE DI PISA. TIPO ATTO DETERMINA CON IMPEGNO con FD. N. atto DN-15 / 128 del 23/01/2014 Codice identificativo 974859
COMUNE DI PISA TIPO ATTO DETERMINA CON IMPEGNO con FD N. atto DN-15 / 128 del 23/01/2014 Codice identificativo 974859 PROPONENTE Coordinatore lavori pubblici - Edilizia pubblica OGGETTO SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE Dettagli VERIFICA DEGLI EQUILIBRI
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI A. BILANCIO DI PREVISIONE 2005 1.Verifica pareggio finanziario ed equivalenza dei servizi per c/terzi Il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo Dettagli SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015/2017 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ROVIGO
SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015/2017 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ROVIGO QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA TIPOLOGIE RISORSE Disponibilità Dettagli Agenzia Speciale APOF- IL
Agenzia Speciale APOF- IL Provincia di Potenza Relazione dell organo di revisione sulle proposte di bilancio di previsione 2012 e di bilancio pluriennale 2012_2014 con i relativi documenti allegati L organo Dettagli Comune di ORTONA DEI MARSI (AQ) I LAVORI PUBBLICI programmati nel triennio 2012/2014 e STATO DI ATTUAZIONE -AGGIORNAMENTO-
Comune di ORTONA DEI MARSI (AQ) I LAVORI PUBBLICI programmati nel triennio 2012/2014 e STATO DI ATTUAZIONE -AGGIORNAMENTO- Il responsabile dell area tecnica Arch. Berardino Ruggeri Premessa Come ogni anno, Dettagli COMUNE DI BRESCIA BILANCIO SPERIMENTALE DI PREVISIONE FINANZIARIO 2014/2016 EMENDATO
COMUNE DI BRESCIA BILANCIO SPERIMENTALE DI PREVISIONE FINANZIARIO /2016 EMENDATO BILANCIO SPERIMENTALE DI PREVISIONE INDICE Nota tecnica introduttiva pag. 3 Bilancio di Previsione Entrata pag. 5 Bilancio Dettagli Approvazione di bilancio e allegati da parte del Consiglio (31/12)
87083 Amministrazione e controllo delle aziende pubbliche Altri documenti preventivi Processo di formazione del preventivo Predisposizione dello schema di bilancio da parte dell esecutivo esecutivo. Processo: Dettagli Oggetto: Armonizzazione contabile della Regione Autonoma della Sardegna. Disposizioni di indirizzo politico amministrativo.
Oggetto: Armonizzazione contabile della Regione Autonoma della Sardegna. Disposizioni di indirizzo politico amministrativo. Il Presidente, d intesa con l Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito Dettagli Documento Unico di Programmazione 2014-2016
COMUNE DI BOLOGNA Documento Unico di Programmazione 2014-2016 I nuovi strumenti della pianificazione strategica e operativa UNA GUIDA ALLA LETTURA 31 marzo 2014 Indice 1. L evoluzione della normativa Dettagli COMUNE DI BUDRIO Provincia di Bologna NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017
COMUNE DI BUDRIO Provincia di Bologna NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017 PREMESSA Ai sensi di quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio Dettagli DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N 359 DEL 30/06/2015
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N 359 DEL 30/06/2015 Il Direttore Generale, Dott. Enrico Volpe su proposta della struttura aziendale U.O. Lavori Pubblici adotta la seguente deliberazione: OGGETTO: Dettagli Verbale della Deliberazione adottata dalla Giunta Comunale
CITTÀ DI VERCELLI Verbale della Deliberazione adottata dalla Giunta Comunale In data 9/4/2015 L anno 2015, addì nove, del mese di aprile, alle ore 18.20, in una sala del Palazzo Civico di Vercelli, in Dettagli MONTEDOMINI Azienda Pubblica di Servizi alla Persona REGOLAMENTO DI CONTABILITA
MONTEDOMINI Azienda Pubblica di Servizi alla Persona REGOLAMENTO DI CONTABILITA INDICE Art. 1 Oggetto e finalità Pag. 2 Art. 2 La disciplina contabile 2 Art. 3 Contabilità analitica 2 Art. 4 La programmazione Dettagli 28/07/2014. In collaborazione con. www.risorsecomuni.it 7 novembre 2013 / MILANO, Palazzo delle Stelline
il BILANCIO dell Ente Locale e i vincoli del PATTO di STABILITA interno In collaborazione con 26 luglio 2014 / MILANO MILANO, Palazzo delle Stelline www.risorsecomuni.it 7 novembre 2013 / MILANO, Palazzo Dettagli CURRICULUM VITAE DI MAURIZIO PERON
DI MAURIZIO PERON INFORMAZIONI PERSONALI Nome e Cognome Maurizio Peron Telefono 0746 287300 E-mail Nazionalità maurizio.peron@comune.rieti.it Italiana Data di nascita 29.05.1957 ISTRUZIONE E FORMAZIONE Dettagli COMUNE DI STORO BILANCIO DI PREVISIONE 2014 PIANO GENERALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2011 2016
COMUNE DI STORO BILANCIO DI PREVISIONE 2014 PIANO GENERALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2011 2016 Allegato e parte integrante della relazione previsionale e programmatica approvata dal consiglio comunale con Dettagli IL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE (PROCEDURA) LE FASI
IL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE (PROCEDURA) LE FASI FASE 0 IL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE DELL ENTE FASE 1 DEFINIZIONE E ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE FASE 2 MONITORAGGIO IN CORSO DI Dettagli RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2002-2003 - 2004 SEZIONE 3 PROGRAMMI
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2002-2003 - 2004 SEZIONE 3 PROGRAMMI Comune di Roseto degli Abruzzi 3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio Dettagli COMUNE DI BRUSASCO (Provincia di Torino) CAP. 10020 Tel. (011) 91.51.101 Fax (011) 91.56.150
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI TORINO COMUNE DI BRUSASCO (Provincia di Torino) CAP. 10020 Tel. (011) 91.51.101 Fax (011) 91.56.150 REGOLAMENTO COMUNALE PER L INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI PER LA RIPARTIZIONE Dettagli REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI I REGOLAMENTI PROVINCIALI: N. 85 PROVINCIA DI PADOVA
I REGOLAMENTI PROVINCIALI: N. 85 PROVINCIA DI PADOVA REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI Approvato con D.C.P. del 14.3.2013 n. 6 reg. e modificato con D.C.P. del 28.4.2014 n. 22 reg. INDICE Art. 1 Art. 2 Dettagli BILANCIO DI PREVISIONE 2016 2018 NOTA INTEGRATIVA
BILANCIO DI PREVISIONE 2016 2018 NOTA INTEGRATIVA Premessa Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano Dettagli COMUNE DI POGGIOMARINO PROVINCIA DI NAPOLI * SETTORE RAGIONERIA - FINANZE - TRIBUTI - ECONOMATO *
COMUNE DI POGGIOMARINO PROVINCIA DI NAPOLI * SETTORE RAGIONERIA - FINANZE - TRIBUTI - ECONOMATO * SCHEMA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE * PROT. N 21051 DEL 15/06/2010 UFFICIO ISTRUTTORE: RAGIONERIA * CAPO SETTORE: Dettagli IN 10 PUNTI GIUGNO 2015
IN 10 PUNTI Per semplificare la lettura del Decreto legge 19 giugno 2015, n 78, Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali, abbiamo ritenuto opportuno fornire agli amministratori e operatori Dettagli Capitolo 9 PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 9 PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
9 Il Piano per l assetto idrogeologico ha lo scopo di assicurare, attraverso vincoli, direttive e la programmazione di opere strutturali, la difesa del suolo - in coerenza con le finalità generali indicate Dettagli Armonizzazione Contabile e Fattura Elettronica. Relatore: dott. Vincenzo Cuzzola ATRIPALDA 20 aprile 2015
Armonizzazione Contabile e Fattura Elettronica Relatore: dott. Vincenzo Cuzzola ATRIPALDA 20 aprile 2015 CORRELAZIONE TRA FATTURA ELETTRONICA REGISTRO UNICO DELLE FATTURE ARMONIZZAZIONE DEL BILANCIO Sul Dettagli L.R. 15/2014, art. 9, c. 29 B.U.R. 4/3/2015, n. 9 L.R. 13/2014, art. 26. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 febbraio 2015, n. 036/Pres.
L.R. 15/2014, art. 9, c. 29 B.U.R. 4/3/2015, n. 9 L.R. 13/2014, art. 26 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 febbraio 2015, n. 036/Pres. Regolamento attuativo dell articolo 9, commi da 26 a 34 della Dettagli COMUNE DI BOLOGNA REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2013
COMUNE DI BOLOGNA REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2013 Il Comune di Bologna si è dotato da molti anni di un sistema di pianificazione e controllo che è stato progressivamente perfezionato e ampliato, Dettagli XX COMUNITA MONTANA DEI MONTI SABINI - 02037 POGGIO MOIANO RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO DELL ESERCIZIO FINANZIARIO
XX COMUNITA MONTANA DEI MONTI SABINI - 02037 POGGIO MOIANO RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO DELL ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2014 RELAZIONE DELL ORGANO ESECUTIVO AL RENDICONTO DI GESTIONE 2014 Articolo 231 Dettagli BILANCIO DI PREVISIONE 2012
COMUNITA MONTANA ESINO-FRASASSI Provincia di Ancona PARERE DELL ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2012 E DOCUMENTI ALLEGATI L ORGANO DI REVISIONE Rag.Floriano Flori Parere dell Dettagli Acquisto Acquisto e ristrutturazione beni immobili
Acquisto Acquisto e ristrutturazione beni immobili Documentazione 1 da produrre per l istruttoria di affidamento ai sensi della Circolare 1273 del 22 luglio 2008 e s.m.i. Domanda di prestito (Mod. EP001/prestito Dettagli COMUNE DI CORCIANO PROVINCIA DI PERUGIA REGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
COMUNE DI CORCIANO PROVINCIA DI PERUGIA REGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 19 MARZO 2015 CAPO I PRINCIPI GENERALI Art. 1 Oggetto Dettagli LA SEZIONE OPERATIVA (SeO)
LA SEZIONE OPERATIVA (SeO) La SeO ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi Dettagli COMUNE DI FAENZA. REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE (Artt. 198 e 198bis D.Lgs. 267/2000)
COMUNE DI FAENZA REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE (Artt. 198 e 198bis D.Lgs. 267/2000) Il presente lavoro è redatto e comunicato, ai sensi della citata normativa, per l adempimento degli obblighi propri Dettagli 2^ Giornata di Corso. Dr. PiersanteFabio
2^ Giornata di Corso Decreto Legislativo 118/2011 Dr. PiersanteFabio ARMONIZZAZIONE CONTABILE PER GLI ENTI SPERIMENTATORI NEL 2014 2015 2016 2017 Applicazione del Principio di competenza potenziato(all. Dettagli CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI. DELIBERAZIONE del SINDACO METROPOLITANO
CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI DELIBERAZIONE del SINDACO METROPOLITANO OGGETTO: Variazione di bilancio con applicazione all esercizio 2015 dell avanzo vincolato per complessivi euro 19.438,87, al fine di Dettagli COMUNE DI COMACCHIO. Provincia di Ferrara. Settore Territorio e Sviluppo Economico
COMUNE DI COMACCHIO Provincia di Ferrara Settore Territorio e Sviluppo Economico Allegato A STUDI DI FATTIBILITA - PROGRAMMA MANUTENZIONI INTERVENTI PIANO OPERE PUBBLICHE ANNO 2014 0. PREMESSE Il programma Dettagli IL PRINCIPIO DELLA PROGRAMMAZIONE. Prof. Riccardo Mussari
IL PRINCIPIO DELLA PROGRAMMAZIONE Prof. Riccardo Mussari INDICE Il principio della programmazione I documenti della programmazione: DUP PEG Il principio della programmazione La programmazione nella riforma Dettagli DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE E TRASPORTI IL DIRIGENTE GENERALE
DISCIPLINA DEI REQUISITI E DELLE PROCEDURE DI ACCESSO AI FINANZIAMENTI E MODALITA DI RIMBORSO DELLE SOMME ANTICIPATE Fondo rotativo per la progettazione a favore degli Enti Pubblici della Regione Basilicata Dettagli COMUNE DI CANEGRATE PROVINCIA DI MILANO
OGGETTO: Verifica periodica impianti ascensore presso i diversi edifici comunali ai sensi del D.P.R. 214/10. Il sottoscritto Arch. A. Zottarelli in qualità di Responsabile Area LL.PP., Patrimonio e Tutela Dettagli L.R. 1/2005, art. 2, c. 58 e 59 B.U.R. 30/3/2005, n, 13. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 marzo 2005, n. 077/Pres.
L.R. 1/2005, art. 2, c. 58 e 59 B.U.R. 30/3/2005, n, 13 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 marzo 2005, n. 077/Pres. Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per il concorso delle Dettagli GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA
GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA a.s. 2014-2015 L.1 Prof. Vincenzo Ninni 1 FINALITA DEL CORSO IL CORSO DI GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL AMBIENTE DI LAVORO HA IL COMPITO DI FORNIRE TUTTE LE INDICAZIONI Dettagli DELIBERAZIONE N. 31/21 DEL 5.8.2014
Oggetto: Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@: avvio dell asse di Interventi di messa in sicurezza e manutenzione programmata degli edifici scolastici. Il Presidente, nell illustrare la proposta Dettagli BILANCIO DI PREVISIONE 2014
COMUNE DI _MOLINO DEI TORTI Provincia di _Alessandria PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI: riapprovazione BILANCIO DI PREVISIONE 2014 E DOCUMENTI ALLEGATI Espresso il _07/07/2014 Richiesta Dettagli SCHEMA DI FUNZIONAMENTO DEL PROCESSO E DEGLI STRUMENTI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE NEL COMUNE DI VEDUGGIO CON COLZANO
Allegato SCHEMA DI FUNZIONAMENTO DEL PROCESSO E DEGLI STRUMENTI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE NEL COMUNE DI VEDUGGIO CON COLZANO a) Ciclo della performance Il sistema di misurazione e Dettagli Piano nazionale di edilizia abitativa
ALLEGATO Piano nazionale di edilizia abitativa Art. 1 (Linee d intervento) 1. Il piano è articolato in sei linee di intervento, di seguito indicate: a) costituzione di un sistema integrato nazionale e Dettagli Comune di Livorno. D.U.P. Bilancio di Previsione 2015/2017
Comune di Livorno D.U.P. Bilancio di Previsione 2015/2017 1 Il nuovo Ciclo di Programmazione Programma di governo (locale) Finalità Politiche Programmi/Progetti Obiettivi di gestione Indirizzi di finanza Dettagli STATO DI ATTUAZIONE al 15 SETTEMBRE 2011 BILANCIO DI PREVISIONE INVESTIMENTI ANNO 2011
STATO DI ATTUAZIONE al 15 SETTEMBRE 2011 BILANCIO DI PREVISIONE INVESTIMENTI ANNO 2011 (Approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 108 del 27 maggio 2011) Anno 2011 Protezione e valorizzazione dell Dettagli Sezione Seconda Il nuovo ordinamento contabile
Capitolo 3: La programmazione 111 soggiace ai limiti degli stanziamenti indicati nell ultimo bilancio approvato, ove esistano. L ultimo comma dell art. 163 disciplina l ipotesi in cui la scadenza del termine Dettagli Osservatorio Enti Locali Febbraio 2013
CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI Osservatorio Enti Locali Febbraio 2013 a cura DELL ISTITUTO DI RICERCA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI Stefano Dettagli PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITÀ
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITÀ D.Lgs. 33/2013 art.10 1 PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITÀ D.Lgs. 33/2013, art. 10 Il D.Lgs. n. 33/2013, nel modificare, in parte, Dettagli OGGETTO: 2^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017 E RELATIVI ALLEGATI CON ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUO. IL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: 2^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017 E RELATIVI ALLEGATI CON ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUO. Su relazione dell assessore al Bilancio Cinzia Vallone PREMESSO CHE IL CONSIGLIO COMUNALE Dettagli La trasparenza sulle scelte di finanziamento e sulle risorse impiegate Programmazione, Risorse e Gestione delle spese e tempi di pagamento
La trasparenza sulle scelte di finanziamento e sulle risorse impiegate Programmazione, Risorse e Gestione delle spese e tempi di pagamento Giuliano PALAGI, Direttore Generale della Provincia di Pisa con Dettagli AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA Regolamento provinciale per la disciplina degli strumenti e delle metodologie per i controlli interni, ai sensi dell art. 3, comma 2, del d.l. 174/2012, convertito Dettagli REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI. Capo I. Il Sistema dei Controlli Interni
REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI Capo I Il Sistema dei Controlli Interni Art. 1 OGGETTO E FINALITA 1. Il presente regolamento disciplina l istituzione del sistema dei controlli interni sull Dettagli SCHEDE DI TIPO A Interventi soggetti a Denuncia di Inizio Attività
SCHEDE DI TIPO A Interventi soggetti a Denuncia di Inizio Attività CAMBIO DI DESTINAZIONE D USO - Art. 9.5 del R.E.C. - Art. 79 comma 1, lett c) L.R. 1/05 SCHEDA A6 CLASSIFICAZIONE DELL INTERVENTO R.E.C. Dettagli PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI PER L ANNO 2014 ******************************
Allegato C PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI PER L ANNO 2014 ****************************** In relazione alla competenza consiliare alla approvazione degli atti fondamentali del Comune Dettagli A R T I C O L A T O ALLEGATO A
A R T I C O L A T O ALLEGATO A REGIONE TOSCANA Proposta di Legge Bilancio di Previsione per l anno finanziario 2013 e Pluriennale 2013/2015 Prima variazione SOMMARIO Preambolo Capo I Variazioni al Bilancio Dettagli FASE A1: INTERVENTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI FIBRA OTTICA NELLE CONDUTTURE DELL IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
OGGETTO: interventi di adeguamento al Piano Regolatore dell illuminazione comunale (P.R.I.C.). Realizzazione di un sistema eco-smart grid, di rete di videosorveglianza di aree critiche, di una rete di Dettagli 1. Fattispecie escluse dal processo di valutazione integrata.
COMUNE DI LARI LINEE GUIDA SUL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE INTEGRATA L..R.. n 1/ /2005 e D..P.G.R.. n 4/ /R/2007 Criteri applicativi per i Piani attuativi Apppprroovvaat tee ccoonn Deel libbeerraazzi ioonnee Dettagli Il DUP e il nuovo processo di programmazione negli EE.LL.
via Donatello, 9 - Milano www.farepa.it info@farepa.it Il DUP e il nuovo processo di programmazione negli EE.LL. Barzio, 15 settembre 2015 Dott. Marco Bertocchi m.bertocchi@farepa.it; www.farepa.it Argomenti Dettagli Comune di San Sperate
Comune di San Sperate Provincia di Cagliari web: www.sansperate.net e-mail: protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it Proposta N.1144 del 16/11/2015 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE UFFICIO TECNICO Dettagli REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 1277 DEL 16/11/2015
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 1277 DEL 16/11/2015 OGGETTO: PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE ARTT. 126 E 128 D. LGS. 163/06 Dettagli Il sottoscritto progettista delle opere: Cognome Nome nato a Prov. il C.F. Iscritto all Albo/Collegio dei della Provincia di al n.
Protocollo Al Responsabile del Settore Gestione del Territorio del comune di Verdellino Relazione tecnica di asseverazione Allegata alla Comunicazione di Inizio lavori per Attività Edilizia Libera non Dettagli FINANZIAMENTI USCITE FINANZIARIE ENTRATE FINANZIARIE INVESTIMENTI COSTI PROCESSO PRODUTTIVO TECNICO INTERNO DISINVESTIMENTO RICAVI
FINANZIAMENTI USCITE FINANZIARIE ENTRATE FINANZIARIE INVESTIMENTI COSTI PROCESSO PRODUTTIVO TECNICO INTERNO DISINVESTIMENTO RICAVI Processo evolutivo in materia contabile D.P.R. 382/80 riconoscimento alle Dettagli g. Oneri ed impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati.
COMUNE DI CHIARAVALLE (Provincia di Ancona) Allegato 26 al bilancio di previsione pluriennale 2015-2017 Nota integrativa allegata al progetto di bilancio di previsione pluriennale 2015-2017 approvato dalla Dettagli SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2013/2015 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Moliterno
SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 013/015 DELL'AMMINISTRAZIONE QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA TIPOLOGIE RISORSE Disponibilità finanziaria primo Dettagli Disegno di Legge di stabilità 2016 A.C. 3444. Emendamenti
Disegno di Legge di stabilità 2016 A.C. 3444 Emendamenti 26 novembre 2015 BILANCIO AUTORIZZATORIO SOLO ANNUALE 2016 UTILIZZO AVANZO LIBERO E DESTINATO ARTICOLO 1, COMMA 389 Dopo il comma 389 è inserito Dettagli Comune di Tornaco. Provincia di Novara. Comunicato al Capogruppo di minoranza. Il 15/9/2011 N.prot. 2432
Comune di Tornaco Provincia di Novara Comunicato al Capogruppo di minoranza Il 15/9/2011 N.prot. 2432 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 55 OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2011 - VARIAZIONI Dettagli COMUNE DI CANEGRATE PROVINCIA DI MILANO
OGGETTO: Servizio di manutenzione ordinaria degli ascensori installati presso edifici comunali - Anno 2015 ai sensi del DPR 162/99 e norma tecnica UNI EN 81-80. Affidamento ed impegno di spesa. Il sottoscritto Dettagli A. TITOLO REGIONE LIGURIA L.R. 5 agosto 1987, n. 25 Contributi regionali per il recupero edilizio abitativo e altri interventi programmati
A. TITOLO REGIONE LIGURIA L.R. 5 agosto 1987, n. 25 Contributi regionali per il recupero edilizio abitativo e altri interventi programmati Modificata con L.R. 15 dicembre 1995, n. 57 Modifiche alle leggi Dettagli Deliberazione n. 234
Protocollo RC n. 15544/14 ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA CAPITOLINA (SEDUTA DEL 30 LUGLIO 2014) L anno duemilaquattordici, il giorno di mercoledì trenta del mese di luglio, alle Dettagli C I T T À D I S P I N E A ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI DI MASSIMA DIMENSIONE (MACROSTRUTTURA) E RELATIVE MACRO COMPETENZE
Allegato A C I T T À D I S P I N E A ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI DI MASSIMA DIMENSIONE (MACROSTRUTTURA) E RELATIVE MACRO COMPETENZE Settore PROGRAMMAZIONE E FINANZA SUPPORTO ALLA DIREZIONE GENERALE - Programmazione Dettagli Comune di Campegine Provincia di Reggio nell Emilia
Comune di Campegine Provincia di Reggio nell Emilia PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 37 DEL 25/07/2014 OGGETTO: EMENDAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 2016. PREMESSO: che il Consiglio Dettagli DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE URBANA E ATTUAZIONE P.R. SETTORE 787 SPORTELLO UNICO PER L EDILIZIA. Prot. Gen. n. 569668/05 del 9/6/05
DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE URBANA E ATTUAZIONE P.R. SETTORE 787 SPORTELLO UNICO PER L EDILIZIA Prot. Gen. n. 569668/05 del 9/6/05 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - OGGETTO - ESTENSIONE DELL AMBITO DI Dettagli Legge regionale 24 dicembre 2008, n. 32
Legge regionale 24 dicembre 2008, n. 32 Bilancio di Previsione 2009 e Pluriennale Triennio 2009 2011 (B. U. Regione Basilicata N. 60 del 29 dicembre 2008) Articolo 1 Stato di Previsione dell Entrata 1. Dettagli Servizio Edilizia Pubblica
Servizio Edilizia Pubblica SCHEMA ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL ARTICOLO 1, COMMA 1, LETT. B) ED E) DEL PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA ALLEGATO AL D.P.C.M. Dettagli C O M U N E D I P O N T E C A G N A N O F A I A N O PROVINCIA DI SALERNO
Albo Pretorio online n. Registro Pubblicazione pubblicato il C O M U N E D I P O N T E C A G N A N O F A I A N O PROVINCIA DI SALERNO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE O G G E T T O ORIGINALE N. Approvazione Dettagli COMUNE DI ITTIRI (PROVINCIA DI SASSARI) SETTORE SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, ECONOMICO-FINANZIARIO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
COPIA COMUNE DI ITTIRI (PROVINCIA DI SASSARI) SETTORE SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, ECONOMICO-FINANZIARIO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE REG. N. 327 DEL 30/12/2015 OGGETTO: ACQUISTO N. 18 SEDUTE Dettagli PIANO DEGLI INVESTIMENTI
1 Scopo Lo scopo di questa procedura è quello definire le modalità operative seguite dall Azienda per la definizione del Piano degli Investimenti, quale documento integrato nella pianificazione economico-finanziaria Dettagli Cassa depositi e prestiti società per azioni
Direzione Finanziamenti Pubblici Roma, 22 luglio 2008 Cassa depositi e prestiti società per azioni CIRCOLARE N. 1273 Oggetto: Revisione delle condizioni generali per l accesso al credito della gestione Dettagli 10. VERIFICA RICHIESTE DELLA L.R. 31/2014 SUL CONSUMO DI SUOLO
10. VERIFICA RICHIESTE DELLA L.R. 31/2014 SUL CONSUMO DI SUOLO 10.1. SINTESI DEI CONTENUTI DELLA L.R. 31/2014 La Regione Lombardia è intervenuta a fine 2014 con una nuova disposizione normativa (L.r. 31/2014 Dettagli Per la realizzazione delle opere ospedaliere: dal rilevamento delle esigenze all avvio dei progetti
Le metodologie di elaborazione degli strumenti di espressione della domanda e di verifica del progetto Per la realizzazione delle opere ospedaliere: dal rilevamento delle esigenze all avvio dei progetti Dettagli 2017 © DocPlayer.it Privacy Policy | Condizioni del servizio | Feed-back