Source: https://es.scribd.com/document/405793711/Resolucion-014-07-de-26-de-febrero-de-2007-Reglamento-para-el-recibo-sustancial-de-obras-pdf
Timestamp: 2019-08-19 14:40:19
Document Index: 192930700

Matched Legal Cases: ['Artículo 86', 'Artículo 77', 'Artículo 237', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'artículo 1', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10']

Resolucion-014-07-de-26-de-febrero-de-2007-Reglamento-para-el-recibo-sustancial-de-obras.pdf | Regulación | Política
Cargado por Osvaldo Morales
guardarGuardar Resolucion-014-07-de-26-de-febrero-de-2007-Reglame... para más tarde
No 25748 Gaceta Oficial Digital, martes 13 de marzo de 2007 1
Resolución No.014-07
De 26 de febrero de 2007
Que aprueba el Reglamento para el recibo sustancial de obras que desarrolla el Ministerio de Obras Públicas y deroga
la Resolución No. 121- 01 de 20 de julio de 2001
Que la Ley No 56 de 27 de diciembre de 1995, en su Artículo 86, vigente aun para contratos en ejecución; la Ley No 22
de 27 de junio de 2006, en su Artículo 77 y el Decreto Ejecutivo No. 366 de 28 de diciembre de 2006, en su Artículo 237,
establecen la facultad del ente público contratante de recibir para su uso u ocupación, una obra sustancialmente ejecutada,
aunque queden pendiente etapas o trabajos por realizar, con fundamento en las condiciones establecidas en el pliego de
Que dichas normas, a nuestro criterio, tienen como finalidad, permitirle a EL ESTADO la apertura al público de un obra
cuando se encuentra estructuralmente apta para prestar el servicio público para el cual ha sido destinada, aunque falten
detalles para su completa terminación;
Que el Ministerio de Obras Públicas desarrolla obras que por su naturaleza e importancia requieren de una pronta apertura
al uso del público, en algunos casos sin que las mismas hayan sido totalmente ejecutadas y que por el grado de avance que
tienen, aunque queden etapas o trabajos por realizar, están aptas para prestar servicio en la parte ya ejecutada;
Que en cumplimiento del principio de equilibrio contractual y con fundamento en las normas citadas, el Ministerio de
Obras Públicas considera justo que la cobertura contra defectos de construcción o reconstrucción empiece a regir desde el
recibo de la parte sustancial de la obra usada y ocupada y la misma comience a prestar el servicio al público, y para el
resto de la obra, a partir del acta de aceptación final;
Que mediante la Resolución No. 121-01 de 20 de julio de 2001, el Ministerio de Obras Públicas reglamentó la entrega
sustancial de obras; sin embargo, con la experiencia ganada con el transcurrir del tiempo y la actualización de la
legislación en materia de contratación pública, se hace necesario establecer un nuevo reglamento para las entregas
sustanciales de obras, a fin de que se contemplen todos los requisitos y condiciones para la realización de las mismas con
un criterio uniforme,
No 25748 Gaceta Oficial Digital, martes 13 de marzo de 2007 2
PRIMERO: Aprobar el Reglamento para el recibo Sustancial de las Obras que desarrolla el Ministerio de Obras Públicas,
de acuerdo al siguiente texto:
REGLAMENTO PARA EL RECIBO SUSTANCIAL DE OBRAS
Artículo 1: Condiciones
Se podrá recibir una obra sustancialmente ejecutada, para su uso u ocupación, aunque queden etapas o trabajos por
realizar, en los siguientes casos:
a) Proyectos que han finalizado los trabajos originalmente pactados en el contrato, que están en servicio de los usuarios
y tienen adendas, sea por extensión del plazo pactado o por trabajos u obras adicionales en trámite.
b) Proyectos que tienen un avance físico que permita su uso u ocupación parcial, aunque queden pendiente etapas o
trabajos por realizar y tienen su señalización vial horizontal terminada.
Antes de realizar el recibo sustancial de la obra, se deberá determinar que los trabajos considerados para las entregas
sustanciales cumplan con las Especificaciones y demás documentos contractuales.
La decisión para el recibo sustancial de la obra estará a cargo de la Dirección Nacional de Inspección.
Artículo 2: Estado Físico de la obra
En el acta que se levante de la entrega sustancial de la obra se deberá definir como mínimo todo el trabajo realizado, así
como también, el avance físico real en que se encuentra la obra, las adendas en trámite de existir estas, porcentaje faltante
por ejecutar, y cualquier otro dato que resulte de interés y de beneficio para EL ESTADO.
Artículo 3: Trabajos Pendientes
Todas las actividades que quedan pendientes de ejecución, sean originales o adicionales al contrato, deberán indicarse en
el acta de entrega sustancial. Asimismo, se determinará el período dentro del cual deberán ejecutarse las mismas,
estableciéndose la fecha de entrega final de la obra.
Artículo 4: Período de Ejecución
No 25748 Gaceta Oficial Digital, martes 13 de marzo de 2007 3
El período de ejecución de la obra se mantiene abierto desde que se emite la Orden de Proceder, hasta que se firme el Acta
de Aceptación Final de la Obra. En ningún caso deberá interpretarse que con la suscripción del acta de entrega sustancial
se agota el período de ejecución del contrato.
En el caso de que haya adendas de prórroga en trámite, deberá indicarse en el Acta.
Artículo 5: Reparaciones o mejoras
Todas las reparaciones o mejoras que requieran los trabajos ejecutados en una obra, se señalarán en el acta de entrega
sustancial de ésta. La atención de las reparaciones o mejoras las efectuará el contratista dentro del período contemplado
desde la fecha de la entrega sustancial, hasta la fecha de entrega final.
Cuando las reparaciones son por causas ajenas al contratista éste tendrá derecho a que se le reconozca la correspondiente
prórroga para la ejecución de las mismas, si este así lo solicita o de la forma como se convenga mediante la adenda
Artículo 6: Monto o Porcentaje pendiente de ejecución
Deberá indicarse en el acta de entrega sustancial de la obra, el monto o porcentaje de los trabajos realizados por el
contratista, de los trabajos por ejecutar, remanente del contrato o los trabajos adicionales pactados por adenda.
Artículo 7: Condiciones de la fianza
En todo contrato con entrega sustancial, la fianza de cumplimiento se mantendrá vigente para los trabajos pendientes hasta
la fecha de entrega final, por lo tanto, podrá ejecutarse la misma en caso de que el contratista incurra en incumplimiento
De acuerdo con lo establecido en los parágrafos finales de los artículos No. 80 de la Ley No. 56 de 1995 y No. 77 de la
Ley No. 22 de 2006 antes citadas, la garantía contra defectos de construcción o reconstrucción de la porción de la obra
sustancialmente recibida, entrará en vigencia a partir de la fecha del acta de entrega sustancial, y para el resto de la obra, a
partir del acta de aceptación final. Esta disposición rige para contratos de una o varias etapas según lo indicado en el
artículo 1 del presente reglamento.
Artículo 8: Cálculo de la multa por atraso
El acta de Entrega Sustancial, deberá indicar si existe algún atraso imputable al contratista, estableciendo la cantidad de
días de atraso.
Cálculo de la multa:
No 25748 Gaceta Oficial Digital, martes 13 de marzo de 2007 4
a) Contratos en ejecución regidos por la Ley No. 56 de 1995: Monto pendiente de ejecución a la fecha de la entrega
sustancial por el porcentaje establecido en el contrato dividido entre 30 por cada día calendario de atraso en la
b) Contratos regidos por la Ley No. 22 de 2006: Porcentaje establecido en el contrato divido entre 30 por cada día
calendario de atraso del valor equivalente a la porción dejada de entregar o ejecutar por el contratista.
El atraso podrá prorrogarse posteriormente a la entrega sustancial, si el mismo es justificado.
Cualquier atraso en la ejecución de las obras o trabajos pendientes, que ocurra posterior a la Entrega Sustancial que sea
imputable al contratista, constituirá multa, la cual se determinará, calculando al monto pendiente de ejecución, el
porcentaje establecido en el pliego de cargos, y dividiendo el resultado entre 30.
Artículo 9: Entrega del 10%
a) Contratos en ejecución regidos por la Ley No. 56 de 1995: Si el monto de la garantía adicional del 10% retenido es
mayor que el monto pendiente de ejecución, se devolverá al contratista el saldo que resulte de restar del 10%
retenido, el monto por ejecutar y la multa potencial, la cual se calculará multiplicando el monto diario de la multa por
los días otorgados para la entrega final de la obra.
En los casos en que la obra se encuentre concluida en su totalidad y que tenga una addenda en trámite por trabajos
adicionales, se podrá devolver al contratista la totalidad del 10% retenido.
b) Contratos regidos por la Ley No. 22 de 2006: Se le devolverá al contratista hasta el 50% del excedente del valor que
resulte de la diferencia del 10% retenido en las cuentas de avance de obras menos el monto de los trabajos por
Artículo 10: Mantenimiento
En los contratos que incluyan la etapa de mantenimiento, ésta se iniciará para la parte sustancial recibida a partir de la
fecha que se indique en el Acta de Entrega Sustancial y para el resto de la obra, desde la fecha indicada en el Acta de
Recepción Provisional.
Los pagos del mantenimiento para la parte sustancial recibida, se prorratearán de conformidad con el porcentaje
entregado, restando lo correspondiente a la parte que queda por entregar.
No 25748 Gaceta Oficial Digital, martes 13 de marzo de 2007 5
Esta Resolución deroga la Resolución No. 121-01 de 20 de julio de 2001 y empezará a regir a partir de su publicación en
la Gaceta Oficial.
Dada en la Ciudad de Panamá a los veintiséis días del mes de febrero de dos mil siete (2007).
FUNDAMENTO LEGAL: Ley No. 35 de 30 de junio de 1978, modificada por la Ley No 11 de 27 de abril de 2006;
Decreto Ejecutivo No. 656 de 18 de julio de 1990, Ley No. 56 de 27 de diciembre de 1995, Ley No. 22 de 27 de junio de
2006 y Decreto Ejecutivo No. 366 de 28 de diciembre de 2006.
Documentos similares a Resolucion-014-07-de-26-de-febrero-de-2007-Reglamento-para-el-recibo-sustancial-de-obras.pdf
Más de Osvaldo Morales
PLANOS BALLENA.pdf
PLANOS CONCEPCION - VOLCAN.pdf
PLIEGO+DE+CARGOS_ÚNICO.pdf
GENERICO+LV,+CON+MANTENIMIENTO-2019+(R-1)
principios-basicos-de-go.pdf
ManualKolida440[1]
02_SECCION+ES+TIPICAS+Y+DRENAJES+
Contol de Equipos y Herramientads
notas+consultas
ORDEN+DE+PROCEDER+AL-1-23-15
2015-0-09-0-05-LV-003629
Geologia en Panamá (Importante)
José Antonio Almendra Ortiz
2015-LV-3702%2c+REHABILITACION+THEOBROMA%2c+BOCAS+DEL+TORO%2c+FINAL