Source: http://docplayer.fi/5348975-Jyvaskylan-kaupunki-urakkaohjelma-ajoratamerkintaurakan-urakkaohjelma-2013-2015.html
Timestamp: 2018-09-22 21:53:55+00:00
Document Index: 8502248

Matched Legal Cases: ['KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'kko ', 'kko ']

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA. Ajoratamerkintäurakan urakkaohjelma - PDF
JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA. Ajoratamerkintäurakan urakkaohjelma
Download "JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA. Ajoratamerkintäurakan urakkaohjelma 2013-2015"
1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Ajoratamerkintäurakan urakkaohjelma
2 2 (19) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA RAKENNUTTAJA TILAAJA RAKENNUSKOHDE, URAKKAMUOTO, URAKAN LAAJUUS JA OHJELMOINTI SUORITUSVASTUUN LAAJUUS MAKSUPERUSTE URAKKASUHTEET URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS PÄÄSUORITUSVELVOLLISUUS SIVUVELVOLLISUUDET URAKKAAN KUULUVAT TYÖT JA HANKINNAT YHTEISET TYÖT AJORATAMERKINTÄTYÖT ALUSTA- JA ESITYÖT URAKKAAN KUULUMATTOMAT TYÖT JA HANKINNAT SIVUVELVOLLISUUDET URAKOITSIJAN TYÖNANTAJA-ASEMASTA JOHTUVAT VELVOLLISUUDET (LAKI TILAAJAN SELVITYSVELVOLLISUUDESTA JA VASTUUSTA ULKOPUOLISTA TYÖVOIMAA KÄYTETTÄESSÄ, 1233/2006) TYÖMAAPALVELUT TYÖMAAN JOHTOVELVOLLISUUDET TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT SOPIMUSASIAKIRJAT URAKKA-AIKA JA VIIVÄSTYSSAKOT URAKKA-AIKA SUORITUSAIKA TÖIDEN ALOITUS JA TÖISTÄ TIEDOTTAMINEN VÄLITAVOITTEET... 10
3 3 (19) 6.2 VIIVÄSTYSSAKKO YKSITTÄISEN KOHTEEN VIIVÄSTYSSAKKO VAKUUDET JA VAKUUTUKSET URAKOITSIJAN VAKUUDET TAKUUAIKA JA VAKUUDET VAKUUTUKSET URAKOITSIJAN VAKUUTUKSET TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS URAKKAHINNAN MUODOSTUMINEN URAKKAHINNAN MAKSAMINEN ENNAKKO MAKSUSUORITUKSET HINTASIDONNAISUUDET KUSTANNUSINDEKSI YKSIKKÖHINTOJEN MUUNNOKSET / MUUTOKSET TYÖMÄÄRIEN MITTAUS JA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS SUUNNITELMA- JA HINTAMUUTOKSET ORGANISAATIOT TILAAJAN ORGANISAATIO/EDUSTAJAT URAKOITSIJAN ORGANISAATIO/EDUSTAJAT YHTEISET TOIMITUKSET KATSELMUKSET TYÖMAAKOKOUKSET TYÖMAAPÄIVÄKIRJA AUDITOINTI KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS VASTAANOTTOTARKASTUS TAKUUTARKASTUS LAADUNVARMISTUS LAATUVAATIMUKSET JA ARVONMUUTOSPERUSTEET TILAAJAN LAADUNVARMISTUS... 17
4 4 (19) 11.3 URAKOITSIJAN LAADUNVARMISTUS LAATUSUUNNITELMA ENNAKKOKOKEET SOPIMUKSEN PURKAMINEN RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN MUUT SOPIMUSASIAT / ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ ILMOITUKSET LÄÄNINVEROVIRASTOLLE TYÖVOIMAMÄÄRÄYKSET... 19
5 5 (19) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 RAKENNUTTAJA 1.2 TILAAJA Rakennuttajana on Jyväskylän kaupunki. Urakasta tehdään sopimus, jonka molemmat sopimusosapuolet allekirjoittavat. Rakennuttajan edustajana, tilaajana toimii Jyväskylän kaupungin kaupunkirakennepalvelujen liikenne- ja viheralueet vastuualue. 1.3 RAKENNUSKOHDE, URAKKAMUOTO, URAKAN LAAJUUS JA OHJELMOINTI Merkintäkohteina ovat eri puolilla Jyväskylän kaupunkia sijaitsevat yleisellä liikenteellä olevat kadut ja muut liikenne- ja piha-alueet. Urakka on yksikköhintainen kokonaisurakka, joka sisältää vuosien merkintätyöt yksikköhintalomakkeen mukaisesti. Vuoden 2013 alustava työmäärä on esitetty määrä- ja yksikköhintaluettelossa. Tilaaja antaa urakoitsijalle mahdollisuuden esittää tarjous jatkosopimukseksi vuosien 2016 ja 2017 merkintätöistä. Option osalta urakoitsijan tulee toimittaa tarjous tilaajalle vuoden 2015 marraskuun loppuun mennessä. Tarjouksessa urakoitsija esittää tarjouksen vuosien 2016 ja 2017 merkintätöistä. Tilaajalla on oikeus hyväksyä tai hylätä tarjous. 2. SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 2.1 MAKSUPERUSTE Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvät yksikköhinnat ja tässä urakkaohjelmassa esitetyllä tavalla mitatut työmäärät. 2.2 URAKKASUHTEET Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana. Urakoitsija voi antaa osan töistä tilaajan hyväksymille aliurakoitsijoille. Urakoitsijan tulee sitoutua siihen, että osa töistä voidaan alistaa alistetuksi sivu-urakaksi tilaajan teettämiin muihin urakoihin. 3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 3.1 Pääsuoritusvelvollisuus Urakoitsijan pääsuoritusvelvollisuus on YSE 98 1 :n mukainen.
6 6 (19) 3.2 Sivuvelvollisuudet Urakoitsijan sivuvelvollisuudet ovat YSE 98 mukaiset siltä osin, kuin urakkaasiakirjoissa ei ole muuta sanottu. 3.3 Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Yhteiset työt Urakkaan kuuluvat merkintätyöt kohdan 1.3 mukaisesti. Määrä- ja yksikköhintaluettelossa ilmoitetut pinta-alat, kappalemäärät yms. ovat likimääräisiä ja ilmoittavat vain suuruusluokan. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden supistaa, lisätä tai muuttaa työn laajuutta ja/tai kohteita urakan aikana ilman korvausvelvollisuutta. Yhteisiin töihin kuuluvat työmaan hallintoon, toiminnan järjestelyyn ja työmaan huoltoon liittyvät työt. Urakoitsija vastaa työnaikaisista liikennejärjestelyistä osapuolten sopimalla tavalla (Yleisohje: Suomen kuntatekniikan yhdistys julkaisu 19/99 Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueilla, päivitetty versio kyseisestä ohjeesta otetaan käyttöön heti sen ilmestymisen jälkeen). Urakoitsijan tulee hyväksyttää liikennejärjestelysuunnitelmat tilaajalla tai alueen haltijalla, ellei työtä suoriteta Jyväskylän kaupungin hallinnoimalla alueella sekä ilmoittaa liikennejärjestelyistä poliisi- ja pelastusviranomaisille sekä tarvittaessa joukkoliikenteestä vastaaville tahoille. Näistä töistä ei suoriteta erillistä korvausta, vaan niiden kustannukset on sisällytettävä annettuihin merkintä- ja muiden töiden yksikköhintoihin Ajoratamerkintätyöt Merkintöjen yksikköhintoihin kuuluu massan valmistus kaikkine raaka-ainehankintoineen, kuljetus työmaalle ja levitystyö täysin valmiiksi merkinnäksi sekä käytettyjen materiaalien ja työtuloksen laadun toteamiseksi tarvittavat mittaukset ja kokeet. Merkintätöiden yksikköhintoina käytetään määrä- ja yksikköhintalomakkeelle urakoitsijan tarjoamia yksikköhintoja Alusta- ja esityöt Kestomerkintöjen yksikköhintoihin on sisällytettävä mm. seuraavat aputyöt: - sidotun alustan puhdistus ja kuivaus, lukuun ottamatta koneellista alkupuhdistusta
7 7 (19) - työnaikaiset suunnitelmat mukaan lukien liikenteenohjaukseen tarvittavat suunnitelmat - työssä syntyvien jätteiden poisto välittömästi työn jälkeen Urakkaan kuulumattomat työt ja hankinnat Urakkaan ei sisälly vanhojen merkintöjen poistamiseen tai muuhun käsittelyyn kuuluvat työt. Tilaaja voi teettää muun urakan osana tämän urakkaohjelman mukaisia töitä myös muilla urakoitsijoilla. 3.4 SIVUVELVOLLISUUDET Urakoitsijalle kuuluvat sivuvelvollisuudet on lueteltu yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98 2 ). Urakoitsijan edustaja suorittaa työmäärien mittauksen kaikissa kohteissa välittömästi työn suorittamisen jälkeen. Tilaajan edustaja (voi olla myös ulkopuolinen valvoja) on halutessaan mukana mittauksen suorittamisessa. Kaikista mittaustoimituksista on pidettävä mittauspöytäkirjaa, joka luovutetaan tilaajan tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi ennen laskutusta Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet (Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä, 1233/2006) Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa verovelkatodistus sekä ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä tai muu vastaava luotettava selvitys verojen, sosiaaliturvamaksujen ja eläkemaksujen suorittamisesta. Muuna luotettavana selvityksenä pidetään mm. Rakentamisen laatu RALA ry:n myöntämää voimassaolevaa pätevyystodistusta. Selvitykset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia. Urakoitsijan on esitettävä verovelkatodistus ja ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä vuosittain ennen päällystyskauden alkua. Maksujen laiminlyöminen on urakkasopimuksen purkuperuste. Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle mahdollisten aliurakoitsijoiden vastaavat selvitykset kuin laki edellyttää ja mitkä siltä itseltään on vaadittu. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen urakoitsija, aliurakoitsija tai näiden alihankkija, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä. Pääurakoitsijan / päätoteuttajan on huolehdittava siitä, että kaikilla työmaalla työskentelevillä henkilöillä on työturvallisuuslain 52 a mukainen valokuvalla varustettu kulkulupa, johon on merkitty myös veronumero. Pääurakoitsijan / päätoteuttajan on pidettävä luetteloa työmaalla työskentelevistä henkilöistä sekä heidän suorittamistaan Tie-/katuturva sekä tulityökursseista.
8 8 (19) 3.5 TYÖMAAPALVELUT Tilaaja luovuttaa korvauksetta urakoitsijan käyttöön työkohteissa niiden toteuttamiseksi välittömästi tarvittavat alueet ja hankkii tarvittaessa viranomaisluvat. Mikäli työn suorittamista varten tarvitsee tehdä meluilmoitus, vastaa ilmoituksen tekemisestä urakoitsija. Vastuu työkohteesta siirtyy urakoitsijalle työn alkaessa ja päättyy, kun tilaaja on työsuorituksen hyväksynyt. Vastuu liikennejärjestelyistä ja turvallisuuteen vaikuttavista asioista päättyy, kun urakoitsija on palauttanut työalueen ennalleen. Urakoitsijan tulee hankkia muiden mahdollisesti tarvitsemiensa alueiden käyttöoikeudet. Urakoitsijan tulee hoitaa lupa- ja ilmoitusasiat. Urakoitsija on velvollinen niiltä osin, joilta työmaa-alue on luovutettu urakoitsijan käyttöön, huolehtimaan tilaajan hyväksymällä tavalla merkintätyön takia tarvittavista liikennejärjestelyistä ja liikenneturvallisuudesta asettamalla määräysten mukaisia liikennemerkkejä, puomeja, varoitusvilkkuja yms. Urakoitsija vastaa niistä mahdollisista liikennevahingoista, jotka tapahtuvat luovutetulla katuosalla ja/tai jotka aiheutuvat urakoitsijan työstä tai toimenpiteistä sekä kunnossapidon laiminlyönneistä. Urakoitsijan tehtäviin kuuluu mm. liikenteen ohjaus työmaa-alueilla ja niiden läheisyydessä liikenneturvallisuuden edellyttämällä tavalla, merkintätyön etenemisen mukaan muutettavien liikennemerkkien siirto, ajokaistan liikenteeltä sulkemisen takia tarvittavien liikennemerkkien ja sulkulaitteiden sijoittaminen ja siirto sekä katualueen liikennemerkkien tilapäinen peittäminen työn / liikenteen ohjauksen ajaksi. Keskeytysten sattuessa liikennettä tarpeettomasti rajoittavat liikennemerkit ja sulkulaitteet on poistettava viikonlopuksi ja juhlapyhien ajaksi. Samoin on keskeytysten ajaksi siirrettävä työkoneet ja laitteet sellaisiin paikkoihin, etteivät ne rajoita ja/tai vaaranna liikennettä. Työmaalla on aina oltava sellainen urakoitsijan nimeämä henkilö, joka huolehtii ja vastaa tien liikennekelpoisuudesta, liikennejärjestelyistä ja liikennemerkeistä. Jos urakoitsija ei hoida liikennejärjestelyihin kuuluvia tehtäviä, on tilaajalla oikeus teettää niitä urakoitsijan kustannuksella välittömästi puutteen havaittuaan. Urakoitsijan työnjohdon tai muun työstä vastaavan henkilön pätevyysvaatimuksena on Tieturva II-koulutuksen tai vastaavan liikenteelle vaarallisen työn työturvallisuuskoulutuksen hyväksytty suorittaminen. Työntekijöillä tulee olla Tieturva I tai vastaavan koulutuksen pätevyys. Urakoitsijan on erityisesti kiinnitettävä huomiota liikennejärjestelyissä siihen, ettei liikennettä päästetä merkitylle pinnalle ennen kuin se on jäähtynyt riittävästi. Erityiskohteiden liikennejärjestelyratkaisuista sovitaan tilaajan kanssa ennen työn aloitusta.
9 9 (19) 3.6 TYÖMAAN JOHTOVELVOLLISUUDET Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana työkohteissa, joilla ei samanaikaisesti työskentele tilaajan omajohtoista työvoimaa tai tilaajan sopimussuhteessa oleva urakoitsija, jolle kuuluu työmaan johtovelvollisuudet. Urakoitsija toimii aina päätoteuttajana käyttämiinsä aliurakoitsijoihin nähden. 4. TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Tilaaja toteuttaa tarvittaessa kustannuksellaan tavanomaista suuremmat liikennejärjestelyt (kiertotiet, bussireittien järjestelyt, sulkemiset, yksisuuntaistamiset). Mikäli liikennejärjestelyt voidaan toteuttaa/toteutetaan olemassa väylien kautta liikenteenohjauslaitteilla ja liikennemerkeillä, kaikista kustannuksista vastaa urakoitsija. Tilaaja ilmoittaa tiedossaan olevat urakkaan kuulumattomat työt ja hankinnat, jotka voivat rajoittaa tai haitata urakan toteutusta. Tästä mahdollisesti aiheutuvasta haitasta ei urakoitsija ole oikeutettu saamaan lisäkorvausta. 5. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 5.1 SOPIMUSASIAKIRJAT Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava: A KAUPALLISET ASIAKIRJAT a) urakkasopimus tai tilaus ja tilausvahvistus b) urakkaneuvottelupöytäkirja c) Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 d) tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset e) urakkaohjelma liitteineen f) työturvallisuusasiakirja g) Infra 2006 Määrämittausohje h) tarjous liitteineen. B TEKNISET ASIAKIRJAT i) Infra RYL 2010 j) Liikenneviraston ohjeet: Tiemerkinnät, TIEH sekä Tiemerkintätyöt 5C-3, liikennejärjestelyt ja työturvallisuus tiemerkintätyössä sekä TIEH ja Tiemerkintöjen laatuvaatimukset, TIEH v 08 soveltuvin osin
10 10 (19) k) Suomen kuntatekniikan yhdistys julkaisu 19/99 Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueilla (tai julkaisun uudempi versio, mikäli se ilmestyy urakkasopimuksen voimassaoloaikana) l) piirustukset. Ennen tarjouksen jättämistä annetut kirjalliset lisäselvitykset ovat pätevyysjärjestyksessä tarjouspyyntökirjeen edellä. Viimeisenä annettu lisäselvitys on pätevyydessä ensimmäisenä. Lisäksi työssä on noudatettava kestomerkittyjen katujen vahvistettuja suunnitelmia, urakkaan kuuluvia töitä koskevia lakeja, asetuksia ja määräyksiä, ympäristönsuojelua koskevia ohjeita sekä työtä varten myönnetyissä luvissa noudatettavaksi asetettuja ehtoja. 6. URAKKA-AIKA JA VIIVÄSTYSSAKOT 6.1 URAKKA-AIKA Suoritusaika Urakan vuotuinen suoritusaika on Muuna aikana tehtävistä töistä sovitaan erikseen. Näistä töistä aiheutuvat lisäkustannukset maksaa tilaaja. Tilaajan ylläpitomerkintätyöt painottuvat urakka-ajan alkuun touko-kesäkuulle ja muut työt tasaisesti koko urakka-ajalle lokakuuhun saakka Töiden aloitus ja töistä tiedottaminen Välitavoitteet Urakoitsijalla on oikeus aloittaa työt heti, kun urakkasopimus on allekirjoitettu ja aloituskokous pidetty. Ensimmäistä vuotta seuraavien vuosien työt voidaan aloittaa, kun kutakin vuotta koskeva aloituskokous on pidetty. Säännöllisesti pidettävissä työmaakokouksissa tarkennetaan työohjelma seuraavaan kokoukseen saakka. Työt pyritään keräämään järkeviksi kokonaisuuksiksi. Merkittävää haittaa liikenteelle aiheuttavista töistä tiedotetaan yhteistyössä. Tilaaja vastaa tiedotteen laatimisesta ja jakelusta. Urakoitsija vastaa lisätietojen antamisesta ja tiedotteen karttamateriaalin toimittamisesta tilaajalle. Työt on suoritettava tilaajan määrittelemää työjärjestystä noudattaen. Mikäli urakoitsija ei, merkintäkelpoisista kohteista huolimatta, suoriudu työmaakokouksessa sovitusta työohjelmasta, kirjallisen huomautuksen jälkeenkään, on rakennuttajalla oikeus teettää kohteet muilla urakoitsijoilla ja periä näin aiheutuneet lisäkustannukset alkuperäiseltä urakoitsijalta.
11 11 (19) 6.2 VIIVÄSTYSSAKKO Vuotuisen urakka-ajan ( ) päätymisen jälkeen tehtävistä töistä sovitaan erikseen. Näissä töissä ei käytetä viivästyssakkoa Yksittäisen kohteen viivästyssakko Yksittäisen työkohteen valmistumisen viivästyessä sovitusta valmistumisajasta urakoitsijasta johtuvasta syystä, peritään viivästyssakkona 100 /työkohde/päivä. Yksittäisen työkohteen viivästyssakolle ei aseteta ylärajaa. Työtilaus tehdään aina kirjallisesti (työmaakokouksen kirjaus, sähköposti tms.) ja urakoitsijalla on 30 vrk aikaa tehdä työ. Urakoitsijan tehdessä kirjallisesti poikkeamailmoituksen, joilla raportoidaan työn suorittamiseen oleellisesti vaikuttavista sääoloista, sovitaan kohteen työaika erikseen. Jos töiden aloitus siirtyy sovitusta alkamisajankohdasta urakoitsijasta johtuvasta syystä, tilaajalla on oikeus periä korvaus ylimääräisistä valvonta- ja kunnossapitokuluista. Vastaavasti urakoitsijalla on ylimääräisten kulujensa perimisoikeus tilaajalta, jos aloitus viivästyy tilaajasta johtuvasta syystä. Töiden aloitukseksi katsotaan se ajankohta, jolloin merkintätyö on alkanut normaalilla teholla. Urakoitsija on velvollinen laatusuunnitelmansa mukaisesti dokumentein osoittamaan laadun täyttymisen sekä mahdolliset laadun alitukset ja muut laatupoikkeamat. Laadun alitukset ja muut laatupoikkeamat tulee esittää poikkeamaraportilla, joka toimitetaan tilaajalle sen päivän kuluessa kuin laadun alitus tai poikkeama havaitaan. Säätilan aiheuttamista muutoksista viikkoohjelmaan on sovittava tilaajan kanssa. 7. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 7.1 URAKOITSIJAN VAKUUDET Takuuaika ja vakuudet Takuuaika kunkin merkintäkauden töistä alkaa vuosittain syksyllä pidettävän merkintäkauden loppukokouksen (vastaanottotarkastus) jälkeen ja on kaksi vuotta (YSE ). Takuuajan vakuus on 2 % kunkin merkintäkauden urakkahinnasta ja sen tulee olla voimassa 3 kuukautta yli takuuajan. Vuosittainen rakennusajan vakuus on 10 % (YSE ) urakkatarjouksen mukaisesta ensimmäisen merkintäkauden arvonlisäverottomasta urakkahinnasta ja sen tulee olla voimassa saakka. Mikäli optiot lunastetaan, jatketaan vakuuden voimassa oloa 3 kk yli urakka-ajan.
12 12 (19) 7.2 VAKUUTUKSET Rakennusajan vakuuden on oltava voimassa: a) urakkasopimuksen kaikinpuolisesta täyttämisestä b) viivästyssakon suorittamisesta c) niiden vahinkojen korvaamiseksi, jotka johtuvat urakoitsijan korvausvelvollisuudesta tilaajalle tai kolmannelle osapuolelle, jolle rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen d) urakka-aikana ilmenevien takuuseen kuuluvien töiden suorittamisesta (takuuajanvakuus urakan aikana). Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle urakan päättymisen jälkeen, kun työ on kokonaisuudessaan otettu vastaan vastaanottotarkastuspöytäkirja on allekirjoitettu takuuajan vakuus on asetettu mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle henkilölle, jolle rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen rakennuttajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen vakuus niiden selvittämiseksi ja suorittamiseksi on asetettu. Annettavista takuuajan vakuuksista tulee ilmetä, että ne koskevat koko urakkasopimuksen tarkoittamaa työtä muutos- ja lisätöineen. Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan siitä ettei takuun antaja vapaudu velvollisuuksistaan ennen kuin sopimuspuolten keskeiset suhteet ovat täysin selvät siinäkään tapauksessa, että sopimus puretaan YSE :n perusteella. Tilaaja ei esitä selvitystä maksuvelvollisuutensa täyttämisestä eikä aseta vakuutta Urakoitsijan vakuutukset Urakoitsijalla on oltava voimassa oleva vastuuvakuutus, joka korvaa tästä työstä tilaajalle tai kolmannelle osapuolelle tai näiden omaisuudelle mahdollisesti aiheutuvat vahingot. 8. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 8.1 URAKKAHINNAN MUODOSTUMINEN Urakkahinta muodostuu mitattujen suoritemäärien ja sopimuksenmukaisten yksikköhintojen perusteella.
13 13 (19) Työt hinnoitellaan määrä- ja yksikköhintalomakkeilla arvonlisäverottomin yksikköhinnoin. Näin hinnoiteltujen määrä- ja yksikköhintalomakkeiden mukaisten työmäärien avulla laskettu loppusumma on veroton urakkahinta. Verotonta urakkahintaa käytetään rakennusajan vakuuden ja viivästyssakon laskentaperusteena. Tarjottavien yksikköhintojen tulee perustua määrä- ja yksikköhintaluettelossa ja muissa tarjouspyyntöasiakirjoissa ilmeneviin tietoihin. Jotta tarjoukset olisivat vertailukelpoisia, on määräluettelon kohtiin aina merkittävä yksikköhinta. Mikäli kaikkia yksikköhintoja ei ole annettu, tarjous hylätään. 8.2 URAKKAHINNAN MAKSAMINEN Ennakko Ennakkomaksua ei suoriteta Maksusuoritukset Korvaus työstä suoritetaan maksu- ja mittausperusteiden määräämällä tavalla mitattujen määrien sekä yksikköhintaluettelossa esitettyjen yksikköhintojen perusteella. Laskut osoitetaan seuraavalla osoitteella: Jyväskylän kaupunki, Kaupunkirakennepalvelut, liikenne- ja viheralueet, osoitteella PL 184, Basware Urakoitsija toimittaa tilaajalle työkohteista erikseen mittauspöytäkirjan, jossa on mainittava mittauksen suorittajat, päivämäärä sekä aika, milloin työ on tehty ja työkohteen tarkka sijainti, nimi ja merkinnän laatu sekä muut kyseiseen työkohteeseen tehdyt työsuoritukset. Laskutus tehdään tilaajan edustajan hyväksymän mittauspöytäkirjan perusteella. Jyväskylän kaupungin laskutus on suoritettava siten, ettei uudisrakennuskohteita ja uudelleenmerkintäkohteita koskevia töitä laskuteta samalla laskulla. Laskussa on oltava selvästi näkyvillä tilaajan kullekin kohteelle antamat tunnistetiedot. Tämän urakkaohjelman perusteella tehdyllä urakkasopimuksella muille kuin sopimuksen allekirjoittaneelle osapuolelle tehdyistä töistä urakoitsija laskuttaa suoraan työn tilaajaa. Laskujen maksuaika on 21 vrk siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. Yliajalta urakoitsijalla on oikeus periä korkolain mukainen viivästyskorko. Tilaaja hyväksyy työn laskutettavaksi vasta, kun kohde on siivottu asianmukaisesti ja liikennejärjestelyt on palautettu eli työ voidaan todeta täysin valmiiksi.
14 14 (19) 8.3 HINTASIDONNAISUUDET Valtiovallan lainsäädännöllisten toimenpiteiden katsotaan tulleen asianosaisten tietoon, kun ne on julkaistu Suomen Säädöskokoelmassa. Hinta- ja palkkatason muutokset (YSE ) Hinta- ja palkkatason muutokset eivät lisää eivätkä vähennä urakkasummaa. Arvonlisävero (YSE ) Maksut ja kustannusten muutokset käsitellään verottomien hintojen pohjalta ja arvonlisäveron osuus otetaan huomioon erikseen. Arvonlisäveron mahdolliset muutokset otetaan urakkahintaa lisäävänä tai vähentävänä aina huomioon muutoksen suuruisena. Jyväskylän kaupunki on arvonlisäverolain (AVL) 8 c :n 1. momentissa tarkoitettu elinkeinonharjoittaja. Tässä urakassa noudatetaan käännettyä verovelvollisuutta. Laskuissa tulee näkyä arvonlisäveroton hinta, rakennuttajan alv tunniste (Y-tunnus ) ja tieto siitä, että rakennuttaja rakentamispalvelun ostajana on AVL 8 c :n mukainen veronmaksuvelvollinen Kustannusindeksi Urakkaa ei sidota indeksiin Yksikköhintojen muunnokset / muutokset Kaikkia yksikköhintoja korotetaan kerran vuodessa 2,5 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta laskettuna. Ensimmäisen kerran hintoja korotetaan kaudelle TYÖMÄÄRIEN MITTAUS JA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS Työkohteen valmistuttua suoritetaan siinä tarvittaessa käyttöönottotarkastus ja määrämittaus urakoitsijan ja tilaajan kesken. Urakoitsijan on suoritettava määrämittaus välittömästi työn valmistumisen jälkeen, kuitenkin viimeistään seuraavan päivän aikana. Urakoitsijan edustaja suorittaa työmäärien mittauksen kaikissa kohteissa työn suorittamisen jälkeen. Tilaajan edustajalle ilmoitetaan mittauksen ajankohta ja tilaajan edustaja (voi olla myös ulkopuolinen valvoja) on halutessaan mukana mittauksen suorittamisessa. Massajätteet ja muut jätteet on poistettava ja työalue siivottava ennen mittauksen suorittamista. Kaikista mittaustoimituksista on pidettävä mittauspöytäkirjaa, joka luovutetaan tilaajan tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi ennen laskutusta. Mittauspöytäkirjaan merkitään mittaustulosten lisäksi mahdolliset viat, puutteet ja muut huomautukset. Mikäli käyttöönottokatselmus suoritetaan eri aikaan, käydään katselmuksen aikana läpi mittauspöytäkirjaan tehdyt merkinnät ja niitä täydennetään tarvittaessa.
15 15 (19) Merkintöjen pinta-alaa laskettaessa mitataan merkityn osan pituus keskiviivaa pitkin ja leveydeksi lasketaan todellinen, mutta kuitenkin enintään tilattu tai sovittu merkintäleveys. Lopullinen pinta-ala pyöristetään täysiksi neliömetreiksi kohteittain. Jyrsitty pinta-ala lasketaan jyrsittäväksi määrätyn alueen pituuden ja leveyden mukaan. 8.5 SUUNNITELMA- JA HINTAMUUTOKSET Kaikista muutos- ja lisätöistä sekä niissä sovellettavista yksikköhinnoista on kirjallisesti sovittava tilaajan kanssa ennen ko. työhön ryhtymistä. Urakan työmäärien pieneneminen tai suureneminen yksikköhintaluettelossa annetuista arvioiduista työmääristä ei oikeuta muuttamaan urakan yksikköhintoja (poikkeus YSE ). Tarjoukseen sisältyvissä muutos- ja lisätöissä käytettävän yksikköhintaluettelon yksikköhintojen tulee tarkoittaa täysin valmista työtä yleis- ym. kustannuksineen ja olla sovellettavissa sekä lisäyksiä että vähennyksiä laskettaessa. Tarjouksessa esitetyn yksikköhinnan tulee olla oikeassa suhteessa työosan vaatimiin kustannuksiin nähden. Tilaajalla on oikeus hylätä tarjous, jos epäsuhde on ilmeinen. 9. ORGANISAATIOT 9.1 TILAAJAN ORGANISAATIO/EDUSTAJAT Päätöksen tästä urakasta tekee Jyväskylän kaupungin Kaupunkirakennepalveluiden liikenne- ja viheralueet vastuualue. Rakennustyön valvonta kuuluu vastaavasti Jyväskylän kaupungin Kaupunkirakennepalveluiden liikenne- ja viheralueet vastuualueelle. Vuosittaisessa aloituskokouksessa nimetään urakan vastuuhenkilöt ja valvontaorganisaatio sekä mahdollinen ulkopuolinen valvoja. 9.2 URAKOITSIJAN ORGANISAATIO/EDUSTAJAT Urakoitsijan on nimettävä tätä urakkaa varten toimivaltainen edustaja ja vastaava työnjohtaja sekä työn työturvallisuudesta vastuussa oleva henkilö. Urakoitsijan toimivaltaisen edustajan on kyettävä kommunikoimaan suomen kielellä. Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hylätä perustellusta syystä urakoitsijan esittämä työnjohto.
16 16 (19) 10. YHTEISET TOIMITUKSET 10.1 KATSELMUKSET Katselmuksia pidetään tarvittaessa TYÖMAAKOKOUKSET Urakan aikana pidetään työmaakokouksia noin kuukauden välein tai tarvittaessa. Työmaakokouksessa sovitaan alustavan työohjelman toteuttamisesta, aikataulutuksesta ja muista urakkaan liittyvistä asioista. Kokouksista pidetään pöytäkirjaa TYÖMAAPÄIVÄKIRJA 10.4 AUDITOINTI Urakoitsijan tulee pitää mittauspöytäkirjaa. Päivittäistä työmaapäiväkirjaa ei tarvitse pitää (YSE ). Kaikki työssä tapahtuvat poikkeamat raportoidaan poikkeamaraportilla. Tilaaja pidättää itselleen oikeuden järjestää sopimusaikana tarvittavan määrän urakoitsijan laatusuunnitelman ja siihen liittyvien asiakirjojen auditointitilaisuuksia. Tilaajalle on merkintäkauden aikana pyydettäessä luovutettava kohdan 11 mukaisia dokumentteja KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS Työkohteen valmistuttua suoritetaan työn silmämääräinen tarkastus ja sovitaan mahdollisesti tarvittavista korjaustoimenpiteistä sekä työkohteen tilaajan käyttöön luovuttamisen aiheuttamista liikenne- ja muista järjestelyistä. Ellei tilaajan edustaja ole paikalla tarkastuksen aikana, on urakoitsijan edustajalla velvollisuus ottaa välittömästi yhteyttä tilaajan edustajaan sopiakseen tarvittaessa edellä mainituista asioista tai muista mahdollisesti esille tulevista seikoista VASTAANOTTOTARKASTUS Vastaanottotarkastus ja taloudellinen loppuselvitys pidetään merkintäkausittain. Vastaanottotarkastuksessa sovitaan seuraavana keväänä pidettävässä jälkitarkastuksessa suoritettavat tarkastustoimenpiteet. Jälkitarkastus pidetään kesäkuun loppuun mennessä.
17 17 (19) 10.7 TAKUUTARKASTUS Takuutarkastus pidetään YSE :n mukaisesti. 11. LAADUNVARMISTUS 11.1 LAATUVAATIMUKSET JA ARVONMUUTOSPERUSTEET Merkintätöiden laatu arvostellaan urakka-asiakirjojen mukaisesti. Massan valmistukseen käytetään sopimusasiakirjoissa määriteltyjä ja laatuvaatimukset täyttäviä side-, maali- ja lisäaineita TILAAJAN LAADUNVARMISTUS Tilaajalla on oikeus ottaa ja tutkia kustannuksellaan merkintäainenäytteitä. Tilaajan urakan aikana suorittamat kokeet ja mittaukset eivät vähennä eivätkä korvaa urakoitsijan laadunvalvontaa URAKOITSIJAN LAADUNVARMISTUS Laatusuunnitelma Urakoitsijan on laadittava tätä urakkaa koskeva laatusuunnitelma toimintansa ohjaamiseksi ja laadun varmistamiseksi. Vastaava laatusuunnitelma on oltava myös mahdollisilla aliurakoitsijoilla ja näiden alihankkijoilla. Urakoitsijan tulee esittää tätä urakkaa koskeva laatusuunnitelma ennen urakkasopimuksen allekirjoitusta. Kaikki laatusuunnitelmaan urakan aikana tehtävät muutokset on hyväksytettävä tilaajalla. Urakoitsijan laatusuunnitelmassa tulee esittää mm. seuraavat asiat: Laadunvalvontaorganisaatio toteutustasolla. Tiedonkulun varmistaminen. Laadunvalvonnassa käytettävä kalusto. Aliurakoitsijoiden ja -hankkijoiden työn ja toimitusten laadun varmistaminen. Kelpoisuuden osoittaminen ja laadunmittaustulosten dokumentointi Ennakkokokeet Urakoitsijan tulee toimittaa tilaajalle ennen työn alkua voimassa oleva tutkimusseloste, joka osoittaa massan täyttävän sille asetetut vaatimukset. Urakoitsija huolehtii kustannuksellaan laadunohjaukseen, laadunvarmistukseen ja laadunarvosteluun kuuluvasta näytteenotosta ja tutkimuksesta. Laa-
18 18 (19) dun arvostelussa otetaan huomioon vain sellaiset näytteet, joiden otosta ja näytteenottopaikasta on sovittu tilaajan edustajan kanssa ja jotka on tutkittu yhteisesti sovitussa laboratoriossa. Sopimusosapuolten on viipymättä toimitettava suorittamiensa laadunvalvontatutkimusten ja -mittausten tulokset toisilleen tiedoksi. 12. SOPIMUKSEN PURKAMINEN Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, mikäli on perusteltu syy uskoa, ettei urakoitsija kykene suorittamaan velvoitteitaan sovitun aikataulun puitteissa tai toistuvasti viivästyy suorituksessaan. Mikäli urakoitsija ei tee tilaajan esittämien kohteiden merkintätöitä, voidaan sopimus purkaa kahden erillisen, vähintään viikon välein jätetyn kirjallisen huomautuksen jälkeen. Jos urakoitsija joutuu sellaisiin taloudellisiin vaikeuksiin, että on syytä olettaa sopimusvelvoitteiden täyttämisen vaarantuvan, tilaajalla on oikeus purkaa sopimus välittömin vaikutuksin kokonaan tai määrätyiltä osin. Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus välittömin vaikutuksin myös yrityksen ryhtyessä yritysjärjestelyihin, ellei palvelusopimuksen oikeuksien ja velvoitteiden siirtymisestä kirjallisesti erikseen sovita. Sopijapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla, jos toinen toistuvasti rikkoo sopimusvelvoitteensa eikä kirjallisen huomautuksen saatuaan korjaa toimintaansa 30 päivän kuluessa ilmoituksen saatuaan. Olennaisena rikkomuksena ei pidetä maksujen vähäistä myöhästymistä. Irtisanomisaikana noudatetaan irtisanomishetkellä voimassa olevia hintoja. Sopimuksen purkaminen on tehtävä ilmoittamalla siitä kirjallisesti sopijapuolelle. 13. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN Ellei urakkasopimuksessa ole toisin määrätty riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivät voi keskenään sopia ratkaistaan ensiasteen tuomioistuimena Suomen lain mukaan Keski-Suomen käräjäoikeudessa (YSE ). 14. MUUT SOPIMUSASIAT / ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 14.1 ILMOITUKSET LÄÄNINVEROVIRASTOLLE Tilaaja pidättää itsellään oikeuden ilmoittaa lääninverovirastolle urakkasopimuksen tehneiden urakoitsijoiden nimet ja urakkahinnat.