Source: http://docplayer.fi/135966121-Urakkaohjelma-hyvinkaankadun-alue-katu-ja-vesihuolto-saneeraus.html
Timestamp: 2019-11-15 10:36:00+00:00
Document Index: 26040883

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

URAKKAOHJELMA. Hyvinkäänkadun alue KATU JA VESIHUOLTO SANEERAUS - PDF
Download "URAKKAOHJELMA. Hyvinkäänkadun alue KATU JA VESIHUOLTO SANEERAUS"
1 KATU JA VESIHUOLTO SANEERAUS Hyvinkäänkadun alue -Hyvinkäänkatu, väli Kalevankatu Martinkatu -Ajurinkatu -Hevosmiehenkatu, väli Hyvinkäänkatu Uudenmaankatu -Muottikatu -Muottipolku
2 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (13) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Rakennuttaja Tilaaja Rakennuskohde URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS Urakkamuoto Maksuperuste Urakkasuhteet URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakkarajat Urakkaan kuulumattomat työt ja hankinnat Sivuvelvollisuudet (YSE 2 ) Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet (YSE 2, kohta 1 j) Työmaapalvelut (YSE 3 ) Työmaan johtovelvollisuudet (YSE 4 ) TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA Tilaajan suoritusvelvollisuus URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT Sopimusasiakirjat (YSE 13 ) Määrälaskenta Sopimusasiakirjojen julkisuus URAKKA-AIKA Suoritusaika (YSE 17 ) Töiden aloitus Töiden valmistuminen Viivästyssakko VAKUUDET JA VAKUUTUKSET Urakoitsijan vakuudet Rakennusajan vakuus Takuuaika ja takuuajan vakuus (YSE 29 ja 36 ) Tilaajan vakuudet (YSE 37 ) Vakuutukset (YSE 38 ) Rakennuskohteen vakuuttaminen TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko Ennakko Hintasidonnaisuudet (YSE 48 ) Laskujen maksuaika ORGANISAATIOT Tilaajan organisaatio/edustajat Urakoitsijan organisaatio/edustajat (YSE 56 ) YHTEISET TOIMITUKSET Katselmukset Työmaakokoukset (YSE 66 ) Työmaapäiväkirja (YSE 75 ) Vastaanottotarkastus (YSE 71 ) Takuutarkastus (YSE 74 ) LAADUNVARMISTUS 10
3 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 3 (13) 11.1 Tilaajan laadunvarmistus (YSE 9 ) Urakoitsijan laadunvarmistus (YSE 10 ) RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN (YSE 92 ) MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Ilmoitukset verohallinnolle 13.2 Ongelmajätteet (YSE 53)
4 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 4 (13) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja Rakennuttaja on Hyvinkään kaupunki. 1.2 Tilaaja Rakennuttajan edustajana, tilaajana toimii Hyvinkään kaupungin teknisen keskuksen kuntatekniikkayksikkö. 1.3 Rakennuskohde ja yleiskuva rakennustyöstä Urakan kohteena on Hyvinkään kaupungin Vieremän kaupunginosassa sijaitsevien Hyvinkäänkadun (väli Martinkatu-Kalevankatu), Hevosmiehenkadun (väli Hyvinkäänkatu- Uudenmaankatu), Ajurinkadun, Muottikadun, Muottipolun kadun- ja vesihuollon saneeraus. Vesihuoltosaneeraus Vanhat luvuilla rakennetut vesijohdot, jätevesiviemäri, sadevesiviemäri uusitaan suunnitelmien mukaisessa laajuudessa. Uudet sv-jv viemärit ja vesijohto liitetään nykyisiin viemäri- ja vesijohtolinjoihin suunnitelmissa osoitetuissa paikoissa. Muottipolun jätevesiviemäri saneerataan sujuttamalla. Katusaneeraus Katusaneerauksen yhteydessä uusitaan katujen ja kevyenliikenteen väylien rakennekerrokset ja katuvalaistus suunnitelmien mukaan. Urakka-alueella on kerrostaloja, omakotitaloja ja liikerakennuksia. 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 2.1 Urakkamuoto Urakka on kokonaishintaurakka. 2.2 Maksuperuste Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvä kokonaishinta. 2.3 Urakkasuhteet Urakoitsija voi antaa osan töistä tilaajan hyväksymille aliurakoitsijoille. 3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 3.1 Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakka käsittää: Hyvinkäänkadun, (väli Martinkatu-Kalevankatu) Hevosmiehenkadun, (väli Hyvinkäänkatu-Uudenmaankatu) Ajurinkadun, Muottikadun ja Muottipolun kadun- ja vesihuollon saneerauksen suunnitelmien ja työselostuksen mukaan tämän urakkaohjelman ja urakkarajapiirustusten mukaisessa laajuudessa.
5 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 5 (13) Suunnitelmien mukaisten vesihuoltokaivantojen kaivu ja täyttötyöt sekä kaivantojen tuenta suunnitteluineen ja hankintoineen. Suunnitelmien mukaiset sadevesi ja jätevesi putkien asennustyöt. Suunnitelmien mukaisen jätevesiviemärin saneerauksen sujuttamalla. Kantojen ja pintamaan poiston urakka alueelta. Asfaltin, vanhojen graniittireunatukien, päällystekivien ja betonirakenteiden poisto urakka alueelta Käytöstä poistettavien kaivojen purkaminen / täyttäminen sekä putkien tulppaaminen ja vaahtobetonointi tai purkaminen Jäte- ja sadevesien työnaikaisen ohipumppauksen Tarvittavien työmaateiden rakentamisen ja purkamisen Katujen puhtaanapidon työmaalta tulevista maa-aineksista Kaikki mittaustyöt Kaikki laadunvarmistukseen liittyvät mittaustyöt ja viemäreiden kuvaukset Kaivantojen kuivanapito pumppaamalla Kaikki työaikaiset liikennejärjestelyt hankintoineen Työnaikaisten liikenteenohjaussuunnitelmien laatiminen Asukkaiden ja pelastus sekä poliisiviranomaisten pitäminen ajan tasalla liikennejärjestelyistä Urakoitsijan tulee hankkia 2kpl työmaaninformaatiotauluja kooltaan vähintään 2,0 x 2,5m. Informaatiotauluihin tuleva teksti ja taulujen pystytyspaikat sovitaan tarkemmin urakan alkuvaiheessa. Rakennusosat 1. Raivaustyöt, pintamaan, betonisten päällystekivien ja asfaltin poisto - Kannot, risut, humuspitoisen pintamaan, betoniset päällystekivet ja asfaltin urakoitsija toimittaa kustannuksellaan asianmukaiseen paikkaan 2. Rakenteiden suojaus, siirto ja purku - Tilaaja poistaa puut tarvittavilta osin. Työalueella säilytettävät puut on tarvittaessa suojattava - Vanhojen katuvalopylväs jalustojen, katuvalopylväiden ja valaisimien poisto kuuluu urakkaan. Jalustat urakoitsija toimittaa kustannuksellaan asianmukaiseen paikkaan. Pylväät ja valaisimet urakoitsija toimittaa kaupungin sora-asemalle Kulomäkeen ajomatka 4-5km. - Nykyisten liikennemerkkien ja jalustojen mahdollinen väliaikainen poisto ja uudelleen pystytys kuuluu urakkaan - Vanhat graniittireunakivet urakoitsija purkaa ja toimittaa Kulomäkeen ajomatka 4-5km. - Kaivannossa olevat käytöstä pois jäävät vesihuollon johdot ja varusteet puretaan. Purettavat johdot ja varusteet urakoitsija toimittaa kustannuksellaan asianmukaiseen paikkaan. - Kaivannon ulkopuolella olevat käytöstä poisjäävät viemärikaivot ja vesijohdon varusteet puretaan (kaivoista puretaan yläosa ja pohjaosa täytetään soralla). Maahan jäävien muovisten viemäriputkien ja vesijohtojen päät tulpataan ja betoniset viemäriputket vaahtobetonoidaan. - Urakka-alueelle olevia sähkö, tietoliikenne kaapeleita ja kaukolämpöputkia on varottava ja tarpeen vaatiessa suojattava, tuettava ja siirrettävä.
6 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 6 (13) 3. Maanleikkaus ja kaivu - Käsittää suunnitelmien mukaisten vesihuoltolinjojen ja katurakenteiden maanleikkauksen ja kaivuun. Kaivumassat urakoitsija toimittaa asianmukaiseen paikkaan. - Kaivantojen tuenta kaikkine töineen, suunnitteluineen ja hankintoineen kuuluu urakkaan. - Kaivantojen kuivana pito kuuluu urakkaan. 4. Putkitustyöt - Urakkaan kuuluu salaojien, sadevesi-, jätevesiviemäriputkien ja kaivojen asennustyöt suunnitelmien mukaisesti. - Vanhojen ja uusien putkilinjojen yhdistämiset kuuluvat urakkaan. - Asennustöissä on käytettävä ammattitaitoisia ja kokemusta omaavia asentajia. - Hyvinkään vesi rakentaa ja purkaa väliaikaiset pintavesijohdot sekä asentaa vesijohdot, venttiilit, palopostit ja sammutusvesiaseman mutta kaikki niihin liittyvät kone ja aputyöt kuuluvat urakkaan. 5. Jätevesiviemärin sujutus - Urakkaan kuuluu Muottipolun jätevesiviemärin sujutus pätkäsujuttamalla, kaivosaneeraukset ja sujutettavalle osuudelle tulevat uudet jv-kaivot hankintoineen suunnitelmien ja työselityksen mukaan. 6. Kiviainesrakenteet - Työ käsittää hiekan, soran ja murskattujen kiviainesten hankinnan ja materiaalin käsittelyn vastaanottopaikassa. - Vesihuoltokaivantojen, katujen ja kevyenliikenteenväylien rakennekerrokset tehdään poikkileikkauskuvien edellyttämässä laajuudessa suunnitelmien mukaisesti kantavan kerroksen yläpintaan. Sitomattoman kantavan kerroksen tasaus tehdään tiehöylällä. 7. Viher- ja istutusalueet - Vihertyöt eivät sisälly tähän urakkaan - Viher- ja istutusalueet täytetään ja tasataan tasoon -200 mm valmiista pinnasta. 8. Asfaltointi - Urakkaan kuuluu Hyvinkäänkadun ajoradan sidotun kantavankerroksen teko ABK 32/150 asfaltilla III luokan kiviaines. Päällyste ulotetaan 25cm päähän tulevasta reunakivilinjasta. - Muottikadulla ja Muottipolulla vesihuoltokaivantojen asfaltointi AB 16/120 asfaltilla II luokan kiviaines. - Uudenmaankadun vesihuoltokaivantojen asfaltointi ABK 32/150 III luokan ja AB16/120 II luokan kiviaineksesta. 9. Kaapelointi ja pylväsjalusta työt - Urakkaan kuuluu Hyvinkäänkadun, Ajurinkadun ja Hevosmiehenkadun kaapeli kaivantojen teko, katuvaloputkitukset, kaapeloinnit ja pylväsjalustojen asennus. - Kaapeleiden ja suojaputkien tasauskerroksen ja ympärystäyttö hiekan hankinta ja levitys kuuluvat urakkaan.
7 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 7 (13) - Sähkö- ja puhelinyhtiöt tekevät omia kaapelointitöitään katualueella ja tonteilla. 10. Mittaustyöt - Kaikki mittaustyöt kuuluvat urakkaan ja ne on sisällytettävä urakkahintaan. Mittaustyöt on teetettävä ammattitaitoisella työryhmällä. 11. Liikennejärjestelyt - Kaikki työnaikaiset liikennejärjestelyt kuuluvat urakkaan. - Alueen kiinteistöihin on ajoneuvolla ajo ja jalankulkuyhteys säilytettävä koko työmaan keston ajan. - Ajurinkatu ja Hevosmiehenkatu ovat pussikatuja, joten niiden liikenteen järjestäminen vaatii erityistoimenpiteitä. - Ennen töiden aloittamista liikennejärjestelysuunnitelma on hyväksytettävä tilaajalla. - Urakoitsijalle kuuluu työmaan vaikutusalueella oleville asukkaille sekä pelastus ja poliisiviranomaisille liikennejärjestelyistä tiedottaminen. Siirtotyöt - Urakkaan kuuluu putki-, kaivo- pientarvikkeiden haku Onninen Oy:n toimipisteestä (Hakakalliontie 7 ajomatka n.3-4km) ja siirto työmaalle. Suurin osa putki- ja kaivotarvikkeista tilataan ja toimitetaan suoraan työmaalle. Hankinnat Urakoitsija hankkii kustannuksellaan seuraavat suunnitelman mukaiset materiaalit. -kaikki kiviainekset -asfaltin -kaikki työnaikaisiin liikennejärjestelyihin tarvittavat materiaalit ja liikennemerkit -Muottipolun jätevesiviemärin pätkäsujutus putket, saneerauskaivot ja sujutettavalle osuudelle tulevat uudet jv-kaivot. -työmaan infotaulut 2 kpl kooltaan vähintään 2,0 x 2,5m. Informaatiotauluihin tuleva teksti ja taulujen pystytyspaikat sovitaan tarkemmin urakan alkuvaiheessa Urakkarajat Urakkarajat on merkitty liitteenä oleviin piirustuksiin Urakkaan kuulumattomat työt ja hankinnat Tilaajan työt Tilaaja suorittaa kustannuksellaan seuraavat työt: valmiiden putkistojen ja rakenteiden tarkistusmittauksia urakan valvonnan tarvittavat luvat Hyvinkään vesi asentaa vesijohdot, venttiilit, palopostit ja sammutusvesiaseman, sekä rakentaa ja purkaa väliaikaiset pintavesijohdot suunnitelmien edellyttämän puuston ja hakkuujätteen poiston työalueilta Tilaajan hankinnat Tilaaja suorittaa urakkaan kuuluvat seuraavat hankinnat: Hankkii ja kustantaa kaikki rakennusmateriaalit ja tarvikkeet paitsi kiviainekset, asfaltin ja jätevesiviemärin pätkäsujutus putket, saneerauskaivot ja sujutettavalle osuudelle tulevat
8 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 8 (13) uudet Jv-kaivot. Päivittäinen työaika Urakkaan kuuluvat työt on tehtävä pääosin arkisin klo välisenä aikana. Hyvinkään kaupungin ympäristömääräysten mukaisesti poraus, räjäytykset ja iskuvasarointi sekä murskaus ovat sallittuja arkisin Mikäli työaikaa halutaan pidentää edellisestä, on urakoitsijan meluilmoituksella haettava kaupungin ympäristökeskukselta tälle lupa 3.2 Sivuvelvollisuudet (YSE 2 ) Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet (YSE 2, kohta 1 j) Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa kaupparekisteriote ja RALA:n (Rakentamisen Laatu RALA ry) tai Tilaajavastuu.fi:n (Suomen tilaajavastuu OY) tilaajavastuulain tiedot. Mikäli urakoitsijalla ei ole toimittaa edellä mainittujen tahojen antamia tilaajavastuulain tietoja, niin urakoitsijan on liitettävä tarjoukseensa YTJ:n (Yritys ja yhteistietojärjestelmä) rekisteritiedot verovelkatodistus ja ilmoitus eläkevakuutusmaksu velvoitteiden täyttämisestä, todistus siitä, että sillä on voimassa oleva tapaturmavakuutus työntekijöilleen sekä selvitys siitä kuinka työntekijöiden työterveyshuolto on järjestetty. Jos urakoitsijalla on verovelkoja ja/tai erääntyneitä eläkemaksuja, niin siinä tapauksessa on toimitettava selvitys siitä, että verovelkaa ja/tai erääntyneitä eläkemaksuja koskeva maksusopimus on tehty. Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle mahdollisten aliurakoitsijoiden vastaavat selvitykset verojäämistä ja edellä mainittujen työnantajamaksujen suorittamisesta. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen urakoitsija, aliurakoitsija tai näiden alihankkija, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä. Urakan kestäessä yli 6 kk on urakoitsijan esitettävä verovelkatodistus ja ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä 6 kuukauden välein. Maksujen laiminlyöminen on urakkasopimuksen purkuperuste Muut sivuvelvollisuudet Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että jokaisella rakennuskohteella työskentelevällä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. Tunnisteesta on käytävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja. Työntekijän tunnisteessa tulee olla työnantajan nimi ja työntekijän veronumero. Urakoitsijan on pidettävä työmaalla työskentelevistä henkilöluetteloa. 3.3 Työmaapalvelut (YSE 3 ) Työmaapalveluista vastaa urakoitsija. 3.4 Työmaan johtovelvollisuudet (YSE 4 ) Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana.
9 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 9 (13) 4. TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 4.1 Tilaajan suoritusvelvollisuus Hyvinkään vesi asentaa vesijohdot, venttiilit, palovesiaseman ja suorittaa niiltä osin laadunvalvontaan liittyvät toimenpiteet. 5. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 5.1 Sopimusasiakirjat (YSE 13 ) Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava: A Kaupalliset asiakirjat a. urakkasopimus tai tilaus ja tilausvahvistus b. urakkaneuvottelupöytäkirja c. yleiset sopimusehdot YSE 1998 d. tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset e. urakkaohjelma ja työturvallisuusasiakirja f. tarjous g. muutostöiden yksikköhintaluettelo h. Infra 2015 Määrämittausohje B Tekniset asiakirjat i. sopimuspiirustukset (piirustusluettelo) j. työselostus k. Infra RYL 2006 ja Infra RYL 2010 l. tilapäiset liikennejärjestelyt katu- ja yleisillä alueilla (Suomen kuntatekniikan yhdistys, julkaisu 1/2013) 5.2 Määrälaskenta (poikkeus YSE 24, kohta 2b) Urakoitsijan on suoritettava työmenetelmäänsä perustuva määrälaskenta tarjouksensa pohjaksi. 5.3 Sopimusasiakirjojen julkisuus Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten asiakirjojen julkisuutta koskevia ja kuntalain säännöksiä. 6. URAKKA-AIKA 6.1 Suoritusaika (YSE 17 ) Töiden aloitus Urakoitsijalla on oikeus aloittaa työt heti kun tilaaja on antanut aloittamiseen kirjallisen luvan (poikkeus YSE 17 ) Töiden valmistuminen
10 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 10 (13) Urakan on oltava täysin valmiina viimeistään Välitavoite Viivästyssakko (poikkeus YSE 18 ) Viivästyssakko on kultakin työpäivältä, jonka urakka myöhästyy urakkasopimuksessa mainitusta valmistumisesta, 0,3 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta (poikkeus YSE 18 ). Viivästyssakko lasketaan enintään 50 työpäivältä. 6.3 Muut sanktiot Kirjallinen muistutus Liikenteen ohjaukseen liittyvistä puutteista ensimmäinen muistutus kirjataan työmaapäiväkirjaan ja käsitellään työmaakokouksessa. Rahallinen sanktio Tilaaja voi määrätä rahallisen sanktion, kun urakoitsija laiminlyö liikenteen ohjaukseen tai työturvallisuuteen liittyviä lakeja ja asetuksia. Liikenteen ohjaukseen liittyvistä puutteista urakoitsija on velvollinen suorittamaan sakkoa toisen muistutuksen jälkeen 1000 seuraavalla kerralla 2000 ja tämän jälkeen 3000 seuraavilta kerroilta. Tilaajalle ei siirry perittävän sakon perusteella mitään liikenteen hoitoon liittyviä päätoteuttajan tätä urakkaa koskevia velvoitteita. Työturvallisuuteen liittyvistä puutteista tai laiminlyönneistä on urakoitsija velvollinen suorittamaan sakkoa 1000 ensimmäisellä kerralla, 2000 toisella kerralla ja 3000 seuraavilta kerroilta. 7. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 7.1 Urakoitsijan vakuudet Rakennusajan vakuus Rakennusajan vakuus on 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta (YSE 36 ). Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle heti, kun työn tulos on kokonaisuudessaan otettu vastaan, kun vastaanottotarkastuspöytäkirja on allekirjoitettu ja takuuajan vakuus on asetettu. Kun mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle henkilölle, jolle rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen sekä kun rakennuttajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen vakuus niiden selvittämiseksi ja suorittamiseksi on asetettu Takuuaika ja takuuajan vakuus (YSE 29 ja 36 ) Takuuaika on kaksi vuotta. Takuuajan vakuus on 2 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. 7.2 Tilaajan vakuudet (YSE 37 )
11 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 11 (13) Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta (poikkeus YSE 37 ). 7.3 Vakuutukset (YSE 38 ) Rakennuskohteen vakuuttaminen Urakoitsijan tulee ottaa rakennuskohteelle YSE 38 :n mukainen vastuuvakuutus. 8. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 8.1 Urakkahinnan maksaminen (YSE 40 ) Maksuerätaulukko Urakkasopimukseen/tilaukseen urakoitsija laatii tilaajan kanssa yhteistoiminnassa työn edistymisen mukaisen maksuerätaulukon. Maksuerätaulukon viimeisen maksuerän tulee olla 10 % urakan kokonaishinnasta Ennakko Ennakkomaksua ei suoriteta. 8.2 Hintasidonnaisuudet (YSE 48 ) Urakkahintaa ei sidota indeksiin. 8.3 Laskujen maksuaika Laskujen maksuaika on 21 vrk siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. 9. ORGANISAATIOT 9.1 Tilaajan organisaatio/edustajat Tilaajan toimivaltaisena edustajana toimii va. tekninen johtaja Miika Kantola. Rakennussuunnitelmien muuttamista koskevia tahdonilmaisuja antamaan ja pienistä ja kiireellisistä muutoksista määräyksiä antamaan on oikeutettu rakennuttamispäällikkö Mauri Rusi. Paikallisvalvojana tulee toimimaan rakennuttajainsinööri Tapani Heikkinen. 9.2 Urakoitsijan organisaatio/edustajat (YSE 56 ) Urakoitsijaa pyydetään tarjouksessaan ilmoittamaan ketkä ovat tähän työhön ehdotettavat urakoitsijan edustaja ja vastaava työnjohtaja. Vastaavalla työnjohtajalla tulee olla työhön sopiva rakennusalan koulutus. Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämän työnjohdon.
12 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 12 (13) 10. YHTEISET TOIMITUKSET 10.1 Katselmukset Rakennuttajan luovuttamat työ alueet täsmennetään yhteisessä alkukatselmuksessa. Urakoitsijan tulee pitää kiinteistöjen vesihuollon tonttiliittymiin liittyvät vesihuoltokatselmukset erikseen jokaisen kiinteistön kanssa. Urakoitsijan on sovittava vesihuoltokatselmuksen ajankohdasta rakennustyömaan valvojan, Hyvinkään veden edustajan ja kiinteistön omistajan / edustajan kanssa hyvissä ajoin ennen kiinteistön vesihuoltoliittymän kaivuuta Työmaakokoukset (YSE 66 ) 10.3 Työmaapäiväkirja (YSE 75 ) Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa Vastaanottotarkastus (YSE 71 ) 10.5 Takuutarkastus (YSE 74 ) Takuuajan puolivälissä voidaan pitää tilaajan pyynnöstä välitarkastus. Välitarkastukseen nähden noudatetaan soveltuvin osin takuutarkastuksesta annettuja määräyksiä. Ennen takuutarkastuksen pitämistä urakoitsijan on suoritettava viemärilinjojen kuvaus ja toimitettava materiaali tilaajalle myöhemmin sovittavalla tavalla 11. LAADUNVARMISTUS 11.1 Tilaajan laadunvarmistus (YSE 9 ) Tilaaja tulee suorittamaan urakan aikana laadunvalvontakokeita. Tilaajan suorittamat kokeet ja mittaukset eivät vähennä eivätkä korvaa urakoitsijan laadunvalvontaa 11.2 Urakoitsijan laadunvarmistus (YSE 10 ) Urakoitsijan tulee tarjouksessaan osoittaa kuinka hän varmistaa suorituksensa laadun. Ennen urakan vastaanottotarkastusta luovutetaan tilaajalle laatukansio. 12. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN (YSE 92 ) Riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivät voi keskenään sopia ratkaistaan Suomen lain mukaan Hyvinkään kaupungin käräjäoikeudessa (poikkeus YSE 92 ). 13. MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 13.1 Ilmoitukset verohallinnolle Tilaaja ilmoittaa verohallinnolle kuukausittain tiedonantovelvollisuuden edellyttämät urakkatiedot.
13 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 13 (13) Urakoitsijan tulee antaa verohallinnolle kuukausittain tiedonantovelvollisuuden edellyttämät tiedot Ongelmajätteet (YSE 53, kohta 3) Hyvinkäällä Miika Kantola Va. tekninen johtaja