Source: https://www.scribd.com/document/339544787/022-10-PROVIAS-NACIONAL-Plazo-Para-Aprobacion-de-Adicional-de-Obra
Timestamp: 2018-11-16 09:55:12
Document Index: 148119469

Matched Legal Cases: ['artículo 207', 'artículo 58', 'artículo 207', 'artículo 207', 'artículo 183', 'artículo 207', 'artículo 151', 'artículo 151', 'artículo 207', 'artículo 207', 'artículo 207', 'artículo 183', 'artículo 207']

022-10 - PROVIAS NACIONAL - Plazo Para Aprobacion ...
07literatura Completa Asfaltado Calles
NB-SPO2005
Bases AMC No 079-2011, 2daC
It 1248 2016 Servir Gpgsc
ADS_ 105 (EX 91)
Funciones Organos de Control
OPINIÓN Nº 022-2010/DTN
Entidad: PROVÍAS NACIONAL
Asunto: Plazo para la tramitación y aprobación de prestaciones
adicionales de obra menores al 15% del monto del contrato
Referencia: a) OFICIO Nº 147-2010-MTC/20
b) OFICIO Nº 128-2010-MTC/20
Mediante el documento de la referencia, el Director Ejecutivo de PROVÍAS
NACIONAL formula varias consultas sobre el plazo para la tramitación y aprobación de
prestaciones adicionales de obra menores al quince por ciento (15%) del monto del
contrato original, establecido en el artículo 207º del Reglamento de la Ley de
alcance de la normativa sobre contratación pública, planteadas sobre temas genéricos y
vinculados entre sí, sin hacer alusión a asuntos concretos o específicos, de conformidad
con lo dispuesto por el inciso i) del artículo 58° de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 1017 (en adelante, la “Ley”) y la Segunda
Disposición Complementaria Final de su Reglamento, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 184-2008-EF (en adelante, el “Reglamento”).
2.1 “De acuerdo con el artículo 207º del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, aprobado por el Decreto Supremo Nº 184-2008-EF ¿cómo se
computa el plazo para que el supervisor remita a la Entidad su
pronunciamiento del presupuesto adicional menor al 15%, cuando existen
observaciones del expediente presentado por el contratista?”
El artículo 207º del Reglamento, en su quinto párrafo, establece lo siguiente: “La
necesidad de tramitar y aprobar una prestación adicional de obra se inicia con
la correspondiente anotación en el cuaderno de obra, ya sea por el contratista o
el supervisor, la cual deberá realizarse con treinta (30) días de anticipación a la
ejecución. Dentro de los diez (10) días siguientes de la anotación en el cuaderno
de obra, el contratista deberá presentar al supervisor o inspector el presupuesto
adicional de obra, el cual deberá remitirlo a la Entidad en un plazo de diez (10)
días. La Entidad cuenta con diez (10) días para emitir la resolución aprobatoria.
” .La demora de la Entidad en emitir la resolución en los plazos señalados que autorice las prestaciones adicionales de obra podrá ser causal de ampliación de plazo.
los plazos se computaran en días calendario. emita opinión sobre el particular y lo remita a la Entidad. remitirlo a la Entidad. Finalmente. tendría que computarse desde el día siguiente en que el contratista le presentó el presupuesto adicional. Ahora bien. precisa que. Ahora bien. y la opinión de su personal especializado. Por su parte. debe entenderse que dentro del plazo de diez (10) días el supervisor o inspector debe revisar el presupuesto adicional de obra presentado por el contratista. el supervisor o inspector y la Entidad. el numeral 4 del artículo 183º del Código Civil establece que “El plazo excluye el día inicial e incluye el día del vencimiento. de ser el caso. 2. y. 3 Como se aprecia. el artículo 207º del Reglamento no ha establecido la posibilidad de que al formular observaciones al presupuesto adicional de obra. basándose en el presupuesto adicional de obra presentado por el contratista. el supervisor o inspector lo devuelva al contratista para que este subsane tales observaciones. por lo que dentro del plazo de diez (10) días. Por tanto. Así. lo señalado por el supervisor o inspector. el inspector o supervisor de obra deberá remitir el presupuesto adicional a la Entidad en un plazo de diez (10) días. el referido artículo señala que “Durante la vigencia del contrato. de acuerdo con las disposiciones del artículo 151º del Reglamento y del . la Entidad cuenta con diez (10) para aprobar la ejecución de prestaciones adicionales de obra. podrá recurrirse supletoriamente a las disposiciones contenidas en los artículos 183º y 184º del Código Civil.” De esta manera. aun cuando haya formulado observaciones a la aprobación de prestaciones adicionales. Corresponderá a la Entidad. excepto en los casos en los que el Reglamento indique lo contrario”. el plazo de diez (10) días calendario para que el supervisor o inspector revise el presupuesto adicional de obra. de ser necesario.2 “¿Cómo se computa el plazo de los diez días para que la Entidad emita su pronunciamiento cuando existen observaciones por parte de la Entidad del expediente presentado por la supervisión?” Como se ha indicado en la consulta anterior la normativa vigente en contratación pública no ha regulado un procedimiento de observaciones en la aprobación de adicionales. determinar si corresponde o no aprobar la ejecución de prestaciones adicionales de obra. la Entidad deberá decidir si aprobará o no la ejecución de prestaciones adicionales de obra. Dicho lo anterior. hasta dónde aprobarlas. No obstante. emitir opinión sobre este. debe indicarse que es el artículo 151º del Reglamento el que establece las reglas aplicables al cómputo de los plazos durante la ejecución contractual. y. sobre la base del presupuesto adicional de obra presentado por el contratista. el artículo citado establece los plazos para tramitar y aprobar la ejecución de prestaciones adicionales de obra que debe observar el contratista. Así. y la opinión de su personal especializado. el contratista deberá presentar al supervisor o inspector el presupuesto adicional de obra dentro de los diez (10) días de anotada en el cuaderno de obra la necesidad de aprobar prestaciones adicionales. Además. lo señalado por el supervisor o inspector.
CONCLUSIONES 3. tendría que computarse desde el día siguiente en que recibió el expediente del presupuesto adicional de obra remitido por el supervisor o inspector. Este plazo se computa desde el día siguiente en que el contratista le presentó el presupuesto adicional de obra al supervisor o inspector. y la opinión de su personal especializado en la materia.1 El artículo 207º del Reglamento no ha regulado la formulación de observaciones al presupuesto adicional de obra. 3. . hasta dónde aprobarlas. este Organismo Supervisor motivará la revisión de las disposiciones establecidas en el artículo 207º del Reglamento ante el ente competente .4 “¿Es correcto computar el plazo de los diez días que cuenta la Entidad para emitir el acto resolutivo de aprobación del presupuesto adicional.3 “¿Es correcto computar el plazo de los diez días de la supervisión para emitir su pronunciamiento. En tal sentido. En tal sentido. la normativa vigente en contratación pública no ha regulado un procedimiento de observaciones al expediente del presupuesto adicional de obra remitido por el supervisor o inspector. ni tampoco que el supervisor o inspector lo devuelva al contratista para que este subsane tales observaciones. el artículo 207º del Reglamento no ha regulado la formulación de observaciones al presupuesto adicional de obra. emitir opinión sobre el particular y remitirlo a la Entidad para que esta determine si corresponde o no aprobar la ejecución de prestaciones adicionales de obra o en qué medida hacerlo. desde el día siguiente del levantamiento de observaciones del expediente tramitado por la Supervisión?” Tal como se ha indicado al absolver la consulta 2. desde el día siguiente del levantamiento de observaciones del expediente tramitado por el contratista?” Como se ha indicado al absolver la consulta 2. 2. dentro del plazo de diez (10) días calendario. emitir opinión sobre el particular y remitirlo a la Entidad para que esta determine si corresponde o no aprobar la ejecución de prestaciones adicionales de obra. el plazo de diez (10) días calendario para que la Entidad apruebe la ejecución de prestaciones adicionales de obra. por lo que dentro del plazo de diez (10) días calendario el supervisor o inspector debe revisar el presupuesto adicional de obra presentado por el contratista. basándose en el presupuesto adicional de obra presentado por el contratista. lo señalado por el supervisor o inspector. la Entidad deberá decidir si aprobará o no la ejecución de prestaciones adicionales de obra. y. dentro del plazo de diez (10) días calendario el supervisor o inspector debe revisar el presupuesto adicional de obra presentado por el contratista.2. 4 numeral 4 del artículo 183º del Código Civil. Sin perjuicio de lo expresado al absolver las consultas formuladas.con ocasión de plantear modificaciones al Reglamento – en el entendido que el presupuesto de obra que presenta el contratista podría resultar en muchos casos insuficiente para sustentar su solicitud de obra adicional. de ser el caso.1. 2. ni tampoco un procedimiento para que este subsane las observaciones formuladas por la Entidad.
ni tampoco un procedimiento para que este subsane las observaciones formuladas por la Entidad. dentro del plazo de diez (10) días calendario. Este plazo se computa desde el día siguiente en que la Entidad recibió el expediente del presupuesto adicional de obra remitido por el supervisor o inspector. y la opinión de su personal especializado en la materia. 5 3. basándose en el presupuesto adicional de obra presentado por el contratista. la Entidad deberá decidir si aprobará o no la ejecución de prestaciones adicionales de obra. En tal sentido.2 El artículo 207º del Reglamento tampoco ha regulado la formulación de observaciones al expediente del presupuesto adicional de obra remitido por el supervisor o inspector. Jesús María. 15 de febrero de 2010 JUAN ANTONIO SILVA SOLOGUREN Director Técnico Normativo MPC/. . lo señalado por el supervisor o inspector.
Documents Similar To 022-10 - PROVIAS NACIONAL - Plazo Para Aprobacion de Adicional de Obra