Source: http://docplayer.fi/2891166-Jarvenpaan-kaupunki-urakkaohjelma-liite-8-14-1-2015-paallystystyot-2015-urakkaohjelma.html
Timestamp: 2017-05-23 18:55:28+00:00
Document Index: 9616161

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Urakkaohjelma LIITE PÄÄLLYSTYSTYÖT Urakkaohjelma - PDF
JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Urakkaohjelma LIITE PÄÄLLYSTYSTYÖT Urakkaohjelma
Download "JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Urakkaohjelma LIITE 8 14.1.2015 PÄÄLLYSTYSTYÖT 2015. Urakkaohjelma"
1 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Urakkaohjelma LIITE PÄÄLLYSTYSTYÖT 2015 Urakkaohjelma2 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Urakkaohjelma LIITE Sisällysluettelo 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Rakennuttaja Tilaaja URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS Urakkamuoto Maksuperuste Urakkasuhteet URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat YHTEISET TYÖT ASFALTTIPÄÄLLYSTETYÖT ALUSTA- JA ESITYÖT MUUT TYÖT Urakkarajat Urakkaan kuulumattomat työt ja hankinnat Kalustovaatimukset Sivuvelvollisuudet Työmaapalvelut Työmaan johtovelvollisuudet TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT Sopimusasiakirjat URAKKA-AIKA Suoritusaika Töiden aloitus Töiden valmistuminen Välitavoitteet Viivästyssakko Urakoitsijan laatusuunnitelman mukaisessa asiakirjassa (mm. laaturaportissa tai työmaapäiväkirjassa) on todennettavasti kirjattu tosiasioita vastaamattomia tietoja VAKUUDET JA VAKUUTUKSET Urakoitsijan vakuudet Rakennusajan vakuus Takuuaika ja takuuajan vakuus Tilaajan vakuudet Vakuutukset... 83 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Urakkaohjelma LIITE Rakennuskohteen vakuuttaminen TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Urakkahinnan muodostuminen Yksikköhinta ja sen perusteet Tarjousperusteena käytettävien materiaalien pitoisuudet ja hinnat Urakkahinnan maksaminen Ennakko Maksusuoritukset Pidätykset Yksikköhintojen muunnokset Poikkeavan työajan korotus Työmäärien mittaus Suunnitelma- ja hintamuutokset ORGANISAATIOT Tilaajan organisaatio / edustajat Urakoitsijan organisaatio / edustajat YHTEISET TOIMITUKSET Katselmukset Työmaakokoukset Työmaapäiväkirja Käyttöönottotarkastus Vastaanottotarkastus Takuutarkastus LAADUNVARMISTUS Laatuvaatimukset ja arvonmuutosperusteet Tilaajan laadunvarmistus Urakoitsijan laadunvarmistus Laatusuunnitelma Ennakkokokeet Työnaikainen laadun seuranta Valmiin päällysteen tutkiminen RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin Ilmoitukset lääninverovirastolle... 144 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Urakkaohjelma (14) 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja Rakennuttaja on Järvenpään kaupunki. 1.2 Tilaaja Rakennuttajan edustajana, tilaajana Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus. 2 URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 2.1 Urakkamuoto Urakka on yksikköhintainen kokonaisurakka. 2.2 Maksuperuste Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvät yksikköhinnat ja tässä urakkaohjelmassa esitetyllä tavalla mitatut työmäärät. Jos työ laskutetaan tonnihintaisena, saadaan tonnihinta suoraan vastaavasta neliömetrihinnasta ja vastaavasti neliöhinta tonnihinnasta. 2.3 Urakkasuhteet Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana. Urakoitsija voi antaa työn tai osan töistä tilaajan hyväksymille aliurakoitsijoille. 3 URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 3.1 Pääsuoritusvelvollisuus Urakoitsijan pääsuoritusvelvollisuus on YSE 98 1 mukainen. Urakoitsija toimii urakan pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana, joka vastaa työmaapalveluista (YSE ) ja työmaan johtovelvollisuuksista (YSE ). Jos urakan suorittajana on työyhteenliittymä, toimii urakan pääurakoitsijana työyhteenliittymän muodostavien urakoitsijoiden luettelossa ensimmäisenä mainittu urakoitsija, ellei työyhteenliittymäsopimuksessa ole muuta mainittu Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakkaan kuuluvat kaikki kohdeluettelossa lueteltujen kohteiden päällystys-, pohja- ja jyrsintätyöt kaikkine aputöineen ja hankintoineen tässä urakkaohjelmassa esitetyssä laajuudessa. Luetteloissa ilmoitetut pinta-alat, tonnimäärät yms. ovat likimääräisiä ja ilmoittavat vain suuruusluokan. Urakkaan kuuluvat myös reunakivien oikaisutyöt sekä päällystystöihin liittyvät pienimuotoiset kiveystyöt. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden supistaa, lisätä tai muuttaa työn laajuutta tai kohteita vielä urakan aikana. Urakkaan kuuluu tämän urakkaohjelman kohdassa 5.1 esitettyjen asiakirjojen mukaan tehtyinä seuraavat työt. 3.2 YHTEISET TYÖT Yhteisiin töihin kuuluu työselityksessä esitetyt työmaan hallintoon, toiminnan järjestelyyn ja työmaan huoltoon liittyvät työt. Urakoitsija vastaa työnaikaisista liikennejärjestelyistä osapuolten sopimalla tavalla (Yleisohje: Suomen kuntatekniikan yhdistys julkaisu 19/99 Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueilla ). Urakoitsijan tulee hyväksyttää liikennejärjestelysuunnitelmat tien ja ka-5 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Urakkaohjelma (14) dun pitäjällä sekä ilmoittaa liikennejärjestelyistä poliisi- ja paloviranomaisille. Tilaaja toteuttaa kustannuksellaan tavanomaista suuremmat liikennejärjestelyt (esim. kiertotiet). Jokainen massakuorma punnitaan urakoitsijan toimesta ja kustannuksella. Kun tilaajan asfalttirouhetta tai vanhan asfaltin murskauksesta saatua asfalttimursketta käytetään asfalttimassan valmistukseen, siitä otetaan urakoitsijan toimesta ja kustannuksella satunnaisnäytteitä ennen massan valmistukseen ryhtymistä. Porareikien täytön tekee näytteiden ottaja. Näistä töistä ei suoriteta erillistä korvausta, vaan niiden kustannukset on sisällytettävä annettuihin päällystys- ja muiden töiden yksikköhintoihin. Urakoitsija hoitaa kustannuksellaan kaikki työturvallisuusasetusten vaatimat toimenpiteet turvallisuusasiakirjan mukaisesti. Mikäli katu joudutaan päällystystöiden vuoksi katkaisemaan ja sulkemaan kokonaan liikenteeltä, urakoitsijan on ilmoitettava siitä 2 vrk aikaisemmin tilaajalle ja hälytyskeskukselle. 3.3 ASFALTTIPÄÄLLYSTETYÖT Päällysteiden yksikköhintoihin kuuluu massan valmistus kaikkine raaka-ainehankintoineen, kuljetus työmaalle ja levitystyö täysin valmiiksi päällysteeksi sekä käytettyjen materiaalien ja työtuloksen laadun toteamiseksi tarvittavat mittaukset ja kokeet. Päällystemassa kuljetetaan aina peitettynä. Massan valmistukseen ja tutkimiseen liittyvät asiat kuuluvat urakoitsijalle. Päällysteiden yksikköhintoihin on laskettava kaikki valmiin työn edellyttämät kustannukset mm. - yleiskulut - liikennejärjestelyt - työnaikaiset suunnitelmat - kuljetuskustannukset - laadunvalvonta - aputyöt hankintoineen - sidotun alustan puhdistus ja kuivaus lukuun ottamatta koneellista alkupuhdistusta - lähtösaumojen leikkaus tai jyrsintä, jyrsintäjätteen pois viennin urakoitsijan kustannuksella, sekä liikennettä vasten jäävien saumojen tilapäinen loivennus - mahdollisten paljaiden sideainepintojen hiekoitus - sauman jälkikäsittely liuottamalla - mahdollinen vanhan päällysteen poistaminen ja vastaanottomaksut - siivoustyöt Päällystystöissä on huolehdittava, ettei massaa valu kaivoihin. Urakoitsijan on tarkistettava aina kaivot työn jälkeen. Mikäli kaivoista löytyy asfalttimassaa tai muuta materiaalia on siitä ilmoitettava tilaajalle. Päällysteen valmistuttua urakoitsija on velvollinen tekemään työvirheistä johtuvat päällysteeseen kohdistuvat korjaustyöt kahden viikon kuluttua katselmuksesta, tai ennen laskun hyväksymistä. 3.4 ALUSTA- JA ESITYÖT Seuraavat työt, jotka eivät sisälly päällysteen yksikköhintoihin, suoritetaan erikseen sovituilla yksikköhinnoilla. Työtilanteesta johtuen osa töistä voidaan rajata urakoitsijan suoritettavaksi. Sitomaton alusta Tilaaja suorittaa kantavan kerroksen rakentamisen pääosin valmiiksi. Urakkaan kuuluu kantavan kerroksen viimeistely. Viimeistelyyn kuuluu tasausmurskekerroksen (ka. 5 cm) tekeminen suunnitelmien mukaiseen tasoon ja muotoon tiivistettynä. Urakkaan kuuluu kaivon kansien ja sulkujen säätö lopulliseen korkeuteen ja kaltevuuteen korotusrenkaita käyttäen tai kelluvia kansistoja6 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Urakkaohjelma (14) säätäen sekä lähtösaumojen teko. Kantavan kerroksen tasausmurskekerroksen teko kaikkine töineen suoritetaan tonnihinnalla. Mikäli urakoitsijalla on huomautettavaa alustan kaltevuudesta tai muista vastaavista puutteista, on siitä ilmoitettava tilaajalle ja merkittävä huomautus myös työmaapöytäkirjaan tai pohjakatselmuspöytäkirjaan. Sorapohjilla myös kaikki tarvittavat mittaustyöt, tilaajan lähtötietojen perusteella kuuluvat suoritteeseen (erillinen hinta /m 2 ). Sidottu alusta Kansistojen alentamisen tai muun toimenpiteen tekee joko tilaaja tai urakoitsija. Noudatettava käytäntö sovitaan urakan aloituskokouksessa. Jos näkymättömissä olevan kansirakenteen rikkoo urakoitsijan kalustoa eikä tilaaja ole tiedottanut kannesta urakoitsijalle, on tilaaja korvausvelvollinen vahingosta. Jos taas kannen sijainti on urakoitsijan tiedossa ja vahinkoja syntyy jyrsinnän vuoksi, urakoitsija on näistä korvausvelvollinen. Urakkaan kuuluu sidotun alustan liimaus-, tasaus- ja jyrsintätyöt. Jyrsintätöissä rouheen kuormaus ja poisajo, liikennettä haittaavien jyrsintäsaumojen loivennus sekä työaikarajoituksista johtuvat kustannukset tulee sisällyttää jyrsinnän yksikköhintoihin. Kaivojen ja kansistojen laskemisesta jyrsintätyön ajaksi ja nostamisesta ja ympäryksen paikkauksesta maksetaan sopimuksen mukainen yksikköhinta. Jyrsintä ja päällystystyöt on ajoitettava siten, että jyrsitty alue on päällystetty yhden viikon kuluessa jyrsinnän suorittamisesta. 3.5 MUUT TYÖT Urakkarajat Urakkaan kuuluu seuraavien valmistelu- ja erikoistöiden suoritus, joista maksetaan sopimuksen mukainen yksikköhinta: - kansistojen korkeudensäätötyöt (kaivot ja sulut) päällystettävällä alueella - asfalttireunalistojen ja kourujen rakentaminen - saumanauhojen hankinta ja asennus - reunatukien oikaisu ja asennustyöt Suoritettaessa kansistojen vaihto- tai nostotöitä kohteessa, jossa on useampia päällystekerroksia, tehdään työ kahdessa vaiheessa. Kummastakin työvaiheesta maksetaan sopimuksen mukainen yksikköhinta. Paikkaustyössä, jonka kustannuksista sovitaan ennen työn alkua, kansisto nostetaan tulevan kulutuskerroksen alapintaan. Korkeussovitus lopulliseen tasoon suoritetaan kulutuskerrostyön yhteydessä. Työstä syntyvistä kustannuksista sovitaan ennen työhön ryhtymistä, ellei tästä ole muuta sanottu. Urakan aloituskokouksessa sovitaan noudatettava käytäntö. Kansistojen nostossa mahdollisesti tarvittavat korotusrenkaat on noudettavissa tilaajan osoittamasta paikasta veloituksetta. Tilaajan varasto on osoitteessa Kaskitie 4. Kiinteän kansiston vaihdosta kelluvaksi maksetaan yksikköhintaluettelon mukainen yksikköhinta. Tilaaja hankkii kansistot, mutta niiden nouto tilaajan varastosta kuuluu työhön. Työkohteiden rajaus sovitaan kohdekohtaisesti. Kokoraja on ohjeellinen ja tilaaja suorittaa jaon eri urakoihin huomioiden mm. töiden liittymisen toisiinsa ja niiden vaatiman käsityömäärän Urakkaan kuulumattomat työt ja hankinnat Ei kirjattavaa Kalustovaatimukset Asfalttimassojen valmistukseen käytetään ensisijaisesti annosperiaatteella toimivaa asfalttiasemaa, jonka annoskoko on vähintään 2 tonnia. Koneaseman kaikkien laitteiden tulee valmistajan ilmoittaman mitoituksen mukaan vastata sekoittajan mitoitusta.7 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Urakkaohjelma (14) Koneasemalla massojen kokonaissekoitusajan tulee olla vähintään yksi minuutti. Kiviaineseos tulee yleensä valmistaa vähintään kolmesta lajitteesta (täytejauhe ei sisälly tähän lukuun). Eri lajitteilla on oltava omat kylmäsyöttösiilonsa. Täytejauhe on suojattava kosteudelta. Sideaineitten varastosäiliöt on merkittävä selvästi ja niissä tulee olla lämpömittarit. Massan valmistuksessa käytettävät raaka-aineet annostellaan punnitsemalla (punnitustarkkuus 2 %) tai käyttämällä vastaavan tarkkuuden tilavuusmittausta. Täytejauheen annostelu edellyttää omaa vakaa. Asfalttiaseman toimintaa täytyy voida ohjata ja valvoa automaattisesti. Asfalttiaseman kaikkien laitteiden, mittareiden ja säätimien tulee olla niin hyvässä kunnossa, että sillä kyetään valmistamaan suhteitusohjeen mukaista tasalaatuista massaa. 3.6 Sivuvelvollisuudet Tilaaja suorittaa työmäärien mittauksen urakoitsijan edustajan kanssa. Kaikista mittaustoimituksista on pidettävä mittauspöytäkirjaa. Tilaajan hankkimat työluvat koskevat arkisin klo välisenä aikana tehtäviä töitä. Muuna aikana tehtäville töille hankkii luvat urakoitsija, ellei ole toisin sovittu. Urakoitsija on velvollinen ennen työn aloittamista kussakin kohteessa sopimaan poliisiviranomaisten kanssa kohteessa noudatettavista työajoista. Urakoitsijan asiana on hoitaa lupa- ja ilmoitusasiat itse hankkimiensa asemapaikkojen osalta. Urakoitsijan on huolehdittava, että työmaalla toimivilla henkilöillä on työtehtävien edellyttämät asianmukaiset luvat ja riittävä käytännön kokemus kyseiseen työtehtävään. Urakoitsijan työntekijöillä on oltava henkilökortit. 3.7 Työmaapalvelut Tilaaja luovuttaa korvauksetta urakoitsijan käyttöön työkohteissa niiden toteuttamiseksi välittömästi tarvittavat alueet ja hankkii tarvittavat luvat. Alueesta ja alueen käytöstä on sovittava etukäteen tilaajan kanssa. Urakoitsijan tulee noudattaa lupaehtoja. Vastuu työkohteesta ja sen ylläpidosta siirtyy urakoitsijalle työn alkaessa tai sovitusta työn alkamisajankohdasta ja päättyy, kun tilaaja on työsuorituksen hyväksynyt. Urakoitsijan tulee hankkia muiden tarvitsemiensa alueiden käyttöoikeudet. 3.8 Työmaan johtovelvollisuudet Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana työkohteissa, joilla ei samanaikaisesti työskentele tilaajan omajohtoista työvoimaa tai tilaajan sopimussuhteessa oleva urakoitsija, jolle kuuluu työmaan johtovelvollisuudet. Urakoitsija toimii päätoteuttajana käyttämiinsä aliurakoitsijoihin nähden. 4 TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Tilaaja luovuttaa työssä syntyvän asfalttirouheen pääsääntöisesti urakoitsijalle. Mikäli tilaaja määrää joidenkin kohteiden rouheen ajettavaksi tilaajan osoittamaan paikkaan, maksetaan mahdollisesti tarvittavasta kuljetuksesta kuorma-auton tuntihinnan mukainen korvaus. Tilaaja tai tilaajan toimeksiantamana urakoitsija tarkastaa etukäteen viemäri- ja muiden kaivojen sekä palopostien ja sulkuventtiilien kannet, luetteloi ne ja hankkii uudet kansistot huonokuntoisten tai korkeussäätöön kelpaamattomien tilalle (kansisto = varsinainen kansi + kehys + korotusrenkaat yms. apulaitteet). Tilaaja tekee ennen kohteen päällystystyön aloitusta alustan esipuhdistuksen talvihiekoituksen osalta. Tilaaja puhdistaa tarvittaessa valmiin päällysteen ennen tilaamiaan tasaisuusmittauksia. Tilaaja antaa sijainti- ja korkeusmittatiedot kerran työn aikana. Jos mittatiedot häviävät, on urakoitsijan suoritettava täydennysmittaukset omalla kustannuksellaan.8 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Urakkaohjelma (14) Tilaaja suorittaa tarvittaessa kustannuksellaan pysäköityjen ajoneuvojen siirron päällystettävältä katualueelta ja siirtoon liittyvien betonijalustaisten informaatiotaulujen pystytyksen ja poiston (yksi kerta/kohde). Tilaaja suorittaa rakennuskohteissa urakka-aikana seuraavia töitä: - sitomattoman alustan viimeistely- ja tasaustöitä - reunakivien ja päällystekivien asennustöitä - tilaaja suorittaa pääsääntöisesti kantavan kerroksen sitomattoman osan rakentamisen. 5 URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 5.1 Sopimusasiakirjat Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava: A. KAUPALLISET ASIAKIRJAT a) urakkasopimus tai tilaus ja tilausvahvistus b) urakkaneuvottelupöytäkirja c) tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset d) urakkaohjelma e) turvallisuusasiakirja f) Infra RYL2010-Rakennusosa-ja hankenimikkeistö sekä määrämittausohje g) Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 h) määrä- ja yksikköhintaluettelo i) erikoistöiden määrä- ja yksikköhintaluettelo j) muutoshintaluettelo k) Asfalttiurakan asiakirjat 2012, arvonmuutosperusteet l) tarjous liitteineen B. TEKNISET ASIAKIRJAT m) Päällysteiden työkohtainen työselostus ja laatuvaatimukset n) Asfalttiurakan asiakirjat 2012, yleinen työselostus o) Asfalttinormit 2011 p) Suomen kuntatekniikan yhdistys julkaisu 19/99 Tilapäiset liikennejärjestelyt katu-alueilla q) suunnitelma-asiakirjat Ennen tarjouksen jättämistä annetut kirjalliset lisäselvitykset ovat pätevyysjärjestyksessä tarjouspyyntökirjeen edellä. Viimeisenä annettu lisäselvitys on pätevyydessä ensimmäisenä. Lisäksi on työssä noudatettava päällystettävien katujen vahvistettuja suunnitelmia, urakkaan kuuluvia töitä koskevia lakeja, asetuksia ja määräyksiä, ympäristönsuojelua ja työsuojelua koskevia ohjeita, sekä työtä varten myönnetyissä luvissa noudatettavaksi asetettuja ehtoja. 6 URAKKA-AIKA 6.1 Suoritusaika Urakka-aika alkaa aloituskokouksessa sovittuna ajankohtana ja päättyy marraskuun lopussa Mikäli optiot otetaan käyttöön urakka-aika päättyvät kuluvan vuoden marraskuun lopussa Töiden aloitus Urakoitsijalla on oikeus aloittaa työt heti, kun tilaaja on antanut aloittamiseen kirjallisen luvan. Työkohteiden työjärjestys ja ajoitus sovitaan urakan alku- ja työmaakokouksissa. Urakoitsijan on esitettävä tilaajalle aikataulu, josta on käytävä ilmi keskimääräinen työnsuoritusteho ja eri työvaiheiden suoritusajankohdat. Työsuunnitelma on pidettävä jatkuvasti ajan tasalla ja muutokset hyväksyy tilaaja.9 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Urakkaohjelma (14) Jyrsintä- ja päällystystyö on ajoitettava siten, että jyrsitty alue on päällystetty yhden viikon tai työmaakokouksessa sovitun ajan kuluessa jyrsinnän suorittamisesta. Työt voidaan kussakin kohteessa aloittaa, kun kohteessa on pidetty alkukatselmus. Ainoastaan erikseen sovittaessa saadaan töitä suorittaa muulloin kuin arkisin kello 7-20 välisenä aikana Töiden valmistuminen Urakan on oltava valmiina viimeistään marraskuun lopussa Optioiden toteutuessa urakkaaika päättyy kuluvan vuoden marraskuun loppuun mennessä Välitavoitteet Työt on suoritettava tilaajan antamaa työjärjestystä noudattaen. Urakoitsijan on mitoitettava työtehonsa tätä urakkaa varten niin, että pystyy tarvittaessa ylittämään tarjouspyynnön perusteella laskettavan keskitehon 30 %:lla. Mikäli urakoitsija ei päällystyskelpoisista kohteista huolimatta suoriudu keskitehon edellyttämästä työmäärästä, kirjallisen huomautuksen jälkeenkään, on rakennuttajalla oikeus teettää osa tekemättömistä kohteista muilla urakoitsijoilla ja periä näin aiheutuneet lisäkustannukset alkuperäiseltä urakoitsijalta. 6.2 Viivästyssakko Viivästyssakko on kultakin työpäivältä, jonka urakka myöhästyy urakkasopimuksessa mainitusta valmistumisesta, 0,05 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Viivästyssakko lasketaan enintään 50 työpäivältä ja välitavoitteineen enintään 75 työpäivältä. Yksittäisen työkohteen valmistumisen viivästyessä työmaakokouksessa tai alkukatselmuksessa sovitusta valmistusajasta urakoitsijasta johtuvasta syystä peritään viivästyssakkoa kultakin alkavalta myöhästymisviikolta ,0 % kohteen arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Mikäli jyrsittyä aluetta ei ole päällystetty urakoitsijasta johtuvasta syystä yhden viikon tai työmaakokouksessa sovitun ajan kuluessa jyrsintätyön valmistumisesta, peritään viivästyssakkoa kultakin alkavalta myöhästymisviikolta ,0 % päällystämättömän alueen arvonlisäverottomasta urakkahinnasta jyrsintyön hinta mukaan lukien. Tässä tarkoitettu jyrsintätyö ei koske hienojyrsintäkohteita. Jyrsintätyön suoritusaika on pääsääntöisesti yksi (1) viikko. Mikäli tästä poiketaan, on siitä sovittava kirjallisesti (työmaakokous- tai alkukatselmuspöytäkirja) ennen työn alkua. Jyrsintätyön valmistumisen viivästyessä sovitusta valmistumisajasta urakoitsijasta johtuvasta syystä, peritään viivästyssakkona 200 / työkohde + 1,0 % ko. jyrsintäkohteen verottomasta arvosta kultakin alkavalta myöhästymisviikolta. Yksittäisen työkohteen viivästyssakolle ei aseteta ylärajaa, eikä sen osalta peritty sakko vähennä koko urakan osalta perittävää viivästyssakkoa. Jos töiden aloitus siirtyy sovitusta alkamisajankohdasta urakoitsijasta johtuvasta syystä, tilaajalla on oikeus periä korvaus ylimääräisestä valvonta- ja kunnossapitokuluista. Vastaavasti urakoitsijalla on ylimääräisten kulujensa perimisoikeus tilaajalta, jos aloitus viivästyy tilaajasta johtuvasta syystä. Töiden aloitukseksi katsotaan se ajankohta, jolloin massan levitystyö on alkanut normaalilla teholla. Kohteen myöhästyessä sovitusta valmistumisajankohdasta niin, ettei se ehdi valmistua ennen talvea, keskeytetään myöhästymisajan laskeminen talven ajaksi. Mikäli kohde on määrätty tehtäväksi valmiiksi keväällä, jatkuu myöhästymisajan laskeminen sen jälkeen kun tilaaja on antanut luvan töiden jatkamiseen. Tehtävien laiminlyöntien seuraamukset: Kirjallisen muistutuksen tai sakon perusteena olevat tehtävien laiminlyöntikategoriat (1,2,3,4,5) Urakkakohtaiset samasta laiminlyöntikategoriasta annettavat kirjalliset muistutukset ja sakot (alv 0 %)10 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Urakkaohjelma (14) 1. kerta 2. kerta Seuraavat kerrat 1. Vakavat laiminlyönnit liittyen liikenteen hoitoon ja -järjestelyyn, työaikaisista liikennejärjestelyistä tiedottamiseen tai työturvallisuuteen mm: - toiminta ilman tai vastoin liikenteen ohjaus suunnitelmaa / Järvenpään kaupungin lupaa - suoritettavaan työhön ( esim. liikenteenohjaaja) nähden riittämätön pätevyys tai työturvakoulutuksen laiminlyönti toiminta vastoin muita edellytettäviä lupia tai niiden vastainen toiminta - puutteet / virheet työmaan henkilöluettelossa (Vna 205/2009, 13 ) 2. Kaikki muut laiminlyönnit liikenteen hoitoon ja - järjestelyyn, työaikaisista liikennejärjestelyistä tiedottamiseen tai työturvallisuuteen kuten: - tietyömaata varoittavien merkkien tai kylttien puuttuminen - kevyenliikenteen järjestelyjenpuutteellisuudet - asianmukaista varoitusvaatetusta tai henkilösuojaimia ei käytetä kirjallinen muistutus Laiminlyönti työturvallisuutta koskevien asiakirjojen laatimisessa, jonka vuoksi tilaajan VNA 205/2009 mukaisen huolehtimisvelvollisuuden täyttyminen vaarantuu kirjallinen muistutus Laatusuunnitelman vastainen toiminta ja ympäristöasioihin liittyvät laiminlyönnit kirjallinen muistutus Urakoitsijan laatusuunnitelman mukaisessa asiakirjassa (mm. laaturaportissa tai työmaapäiväkirjassa) on todennettavasti kirjattu tosiasioita vastaamattomia tietoja VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 7.1 Urakoitsijan vakuudet Rakennusajan vakuus Urakoitsija asettaa tilaajalle sopimuksen kaikenpuolisen täyttämisen vakuudeksi rakennusajan vakuuden, jonka suuruus on vähintään kymmenen (10) prosenttia alkuperäisestä verottomasta urakkahinnasta. Rakennusajan vakuuden on oltava voimassa: a) urakkasopimuksen kaikinpuolista täyttämistä varten b) viivästyssakon ja mahdollisten arvonvähennysten suorittamista varten c) niiden vahinkojen korvaamiseksi, jotka johtuvat urakoitsijan korvausvelvollisuudesta kolmannelle osapuolelle, jolle rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen.11 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Urakkaohjelma (14) d) vastaanottotarkastuksessa todettujen ja takuuaikana ilmenevien vikojen korjauksesta siihen asti, kunnes takuuajan vakuus on asetettu. Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle heti, kun urakka on kokonaisuudessaan otettu vastaan, vastaanottotarkastuspöytäkirja on allekirjoitettu, takuuajan vakuus on asetettu, mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle henkilölle, jolle rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen sekä rakennuttajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen vakuus niiden selvittämiseksi ja suorittamiseksi on asetettu. 7.2 Takuuaika ja takuuajan vakuus Takuuaika on kaksi vuotta (YSE ). Takuuajan vakuus on 2 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta (YSE ), jonka on oltava voimassa kolme kuukautta yli takuuajan. Annettavista takuuajan vakuuksista tulee ilmetä, että ne koskevat koko urakkasopimuksen tarkoittamaa työtä muutos- ja lisätöineen. Takuuaika alkaa, kun urakka on vastaanotettu. Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan siitä, etteivät takuumiehet vapaudu velvollisuuksistaan ennen kuin sopimuspuolten keskeiset suhteet ovat täysin selvät siinäkään tapauksessa, että sopimus puretaan YSE :n perusteella. 7.3 Tilaajan vakuudet Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta (poikkeus YSE ). 7.4 Vakuutukset Rakennuskohteen vakuuttaminen Urakoitsijalla on oltava voimassa oleva vastuuvakuutus, joka korvaa tästä työstä tilaajalle tai kolmannelle henkilölle sekä tämän omaisuudelle aiheutuvat vahingot. 8 TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 8.1 Urakkahinnan muodostuminen Työt hinnoitellaan tarjouslomakkeeseen arvonlisäverottomin yksikköhinnoin. Hinnoitellun määräluettelon massamäärien ja yksikköhintojen avulla lasketun loppusumman on oltava sama kuin sitä vastaava tarjoushinta tarjouskirjeessä. Jos näin ei ole, ovat määräluettelossa ilmoitetut yksikköhinnat määrääviä ja niistä massamääriä muuttamatta laskemalla saatua loppusummaa pidetään tarjoushintana. Jotta tarjoukset olisivat vertailukelpoisia, on määräluettelon kohtiin aina merkittävä hinta Yksikköhinta ja sen perusteet Yksittäisen työkohteen lopullinen työmäärä määräytyy työn edistymisen mukaan suoritettujen mittausten ja laskelmien perusteella. Päällysteen yksikköhintaan sisältyvät työhön liittyvät aputyöt kuten kohteen puhdistus, kuivaus, päätysauman jyrsintä (tai poikkeustapauksessa leikkaus), saumojen liimaus sekä mahdollisesti syntyneiden paljaiden sideainepintojen jälkihiekoitus. Muun muassa seuraavat työt eivät sisälly päällysteiden yksikköhintoihin, vaan niistä on annettava oma yksikköhinta ja niiden suorittamisesta on sovittava erikseen: - jyrsintätyöt (päätysaumoja lukuun ottamatta) - alustan liimaus - alustan tasaus - pinnan karkeutus - päällysteen alla olevien kerrosten korjaus, alussepellykset ja pohjatyöt - alustan koneellinen puhdistus - pintaukseen ja urapaikkaukseen mahdollisesti liittyvä pituussuuntainen jyrsintä - kaivojen ja venttiilisulkujen saattaminen oikeaan tasoon12 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Urakkaohjelma (14) Kaikissa päällystystöissä on yksikköhintaan sisällyttävä päätysaumojen jyrsintä ja/tai jyrsittyyn päätysaumaan laitetun kylmämassan poisto. Jyrsintätöissä rouheen kuormaus ja poisajo, liikennettä haittaavien jyrsintäsaumojen loivennus, jyrsinnän ulottaminen reunatukeen saakka (tarvittaessa piikkaamalla) sekä työaikarajoituksista johtuvat kustannukset tulee sisällyttää jyrsinnän yksikköhintaan. Päällysteen poiston yksikköhintaan sisältyy kaikki vanhan päällysteen poistosta aiheutuvat kustannukset. Tasausmassamäärät perustuvat arvioon. Todellinen tasausmassamenekki, joka määräytyy työn aikana, saattaa poiketa arvioidusta. Määräluetteloon tulee merkitä tarjoushinta konetyönä tehtävästä tasauksesta Tarjousperusteena käytettävien materiaalien pitoisuudet ja hinnat Urakoitsija hankkii kustannuksellaan päällysteissä käytettävät raaka-aineet. Massojen ohjearvot on annettu Asfalttinormeissa. 8.2 Urakkahinnan maksaminen Ennakko Ennakkomaksua ei suoriteta Maksusuoritukset Korvaus työstä suoritetaan maksu- ja mittausperusteiden määräämällä tavalla mitattujen työmäärien sekä massa- ja yksikköhintaluettelossa esitettyjen yksikköhintojen perusteella. Laskut on lähettävä kahtena kappaleena (2 kpl) jokaisesta työkohteesta erikseen ja niissä on mainittava mittauksen suorittajat, päivämäärät sekä aika, milloin työ on tehty ja työkohteen tarkka sijainti, nimi ja laatu. Laskuun on liitettävä mittauspöytäkirja, tarvittavat valvontailmoitukset tai niiden numerot, asfalttimassakuormien painolaput ja pohjatöihin käytetyn kiviaineksen kuormakirjat, joista on tehty valmiiksi laskettu yhteenveto. Laskutus-, toimitus- tai muita erillisiä lisiä ei hyväksytä. Viivästyskorko saa olla enintään korkolain mukainen. Laskut toimitetaan tilaajalle mielellään sähköisinä. Laskutuskäytäntö tarkennetaan aloituskokouksessa. Tämän urakkaohjelman perusteella tehdyllä urakkasopimuksella muille kuin kohdassa 1.2 määritellylle tehdyistä töistä urakoitsija laskuttaa suoraan työn tilaajaa. Laskujen maksuaika on 30 vrk siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. Yliajalta urakoitsijalla on oikeus periä korkolain mukainen viivästyskorko (poikkeus YSE ). Tilaaja on arvonlisäverolain 8 c :ssä tarkoitettu ostaja siten, että tässä hankinnassa ostamaamme rakentamispalveluun sovelletaan käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta Pidätykset Tilaajalla on oikeus pidättää n. 5 %:n edestä sovittuja viimeisiä laskuja viimeiseksi maksueräksi. Viivästyskorkoa ei em. laskuista makseta (poikkeus YSE ). Vastaanottotarkastuksessa tai loppuselvityksessä todetut hyvitykset, arvonalennukset, sopimussakot ja vahingonkorvaukset sekä keskeneräisten töiden ja vahingonkorvausvaatimusten osalta tehtävät pidätykset on tilaajan oikeus vähentää viimeisestä maksuerästä tai muutoin ura-13 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Urakkaohjelma (14) kasta maksamatta olevasta määrästä. Sen estämättä, mitä edellä on sanottu maksuista, on tilaajalla oikeus pidättäytyä viimeisen maksuerän suorittamisesta kunnes mahdolliset vahinkojen selvitykset on suoritettu loppuun Yksikköhintojen muunnokset Neliömetrihinta ( /m 2 ) muunnetaan tonnihinnaksi ( /t) teoreettisen massamenekin mukaisesti. Mikäli päällystystyön laskutusyksiköksi on sovittu tonni, käytetään siinä vastaavasti hyväksi alkuperäisen tarjouksen mukaisia neliöhintoja. Päällysteiden yksikköhintojen muutokset lasketaan teoreettisen massamenekin tai liima-aine menekin ja työselityksen mukaisen sideainepitoisuuden mukaisesti. Maksut ja kustannusten muutokset käsitellään verottomien hintojen pohjalta ja arvonlisäveron osuus otetaan huomioon erikseen Poikkeavan työajan korotus Mikäli työkohde tilaajan vaatimuksesta sovitaan tehtäväksi kokonaan tai osittain yötyönä (arkisin klo ) tai pyhätyönä (la klo ma klo 07.00) maksetaan ko. työn osalta korotus. Korotuksen suuruus on 30 %. Korotus ei koske jyrsintöjä. Mikäli jyrsintätyö tehdään tilaajasta riippuvista syistä joulukuussa, on urakoitsijalla oikeus saada kylmän vuodenajan korotus. Kylmän vuodenajan korotus on 30 %. Päällystystöissä ei kylmän vuodenajan korotusta makseta. 8.3 Työmäärien mittaus Työkohteen valmistuttua suoritetaan siinä käyttöönottotarkastus ja määrämittaus. Massajätteet ja muut jätteet on poistettava ja työalue siivottava ennen mittauksen suorittamista. Määrämittaus on suoritettava viimeistään viikon kuluessa käyttöönottotarkastuksesta. Urakoitsija suorittaa työmäärien. Kaikista mittaustoimituksista on pidettävä mittauspöytäkirjaa. Urakoitsijan on suoritettava kumulatiivinen määräseuranta kuukausittain. Päällysteen pinta-alaa laskettaessa mitataan päällystetyn osan pituus keskiviivaa pitkin ja leveydeksi lasketaan todellinen, mutta kuitenkin enintään tilattu tai sovittu päällysteleveys. Linjaautopysäkkien, liittymien ym. Alueiden pinta-alat mitataan erikseen. Lopullinen pinta-ala pyöristetään täysiksi neliömetreiksi. Jyrsitty pinta-ala lasketaan jyrsittäväksi määrätyn alueen pituuden ja leveyden mukaan. Pienin käytettävä kohteen pinta-ala on yksi (1) m2. Käyttöönottotarkastuksessa laadittuun mittauspöytäkirjaan merkitään mittaustulosten lisäksi mahdolliset viat, puutteet ja muut huomautukset. Kukin työkohde mitataan omana erillisenä kohteena yhdistämättä sitä lähellä sijaitseviin. Toistensa välittömässä läheisyydessä sijaitsevat erilliset, yhtäjaksoisesti tehtävät, mutta toisistaan (reunasta reunaan) alle 100 m:n etäisyydellä olevat jyrsintä- ja asfalttityökohteet katsotaan samaksi kohteeksi kuitenkin siten, että pienimpiä kohteita voidaan yhdistää ja summata enintään 200 neliömetriin saakka. Yli 200 neliömetrin kohteita ei yhdistetä. 8.4 Suunnitelma- ja hintamuutokset Kaikista muutos- ja lisätöistä sekä niissä soveltuvista yksikköhinnoista on kirjallisesti sovittava tilaajan kanssa ennen ko. työhön ryhtymistä. Urakoitsija on velvollinen suorittamaan määräluettelossa mainittuja muutos- ja lisätöitä luettelossa mainituin hinnoin. Piirustusten, työselostusten tai annettujen ohjeiden mitoista poikkeavasti tehdystä työstä aiheutuneesta lisätyöstä tai lisämenekistä ei urakoitsijalla ole oikeutta saada korvausta. Urakkaan mahdollisesti liittyvät hyvitykset selvitetään viimeistään ennen urakkasopimuksen viimeisen maksuerän suoritusta. Tilaajalla on oikeus teettää muutos- ja lisätöitä lasku- tai urakkatyönä muulla kuin tämän urakkaohjelman tarkoittamalla urakoitsijalla tai tehdä ne itse.14 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Urakkaohjelma (14) Tarjoukseen sisältyvän muutos- ja lisätöissä käytettävän yksikköhintaluettelon yksikköhintojen tulee tarkoittaa täysin valmista työtä yleis- ym. kustannuksineen ja olla sovellettavissa sekä lisäyksiä että vähennyksiä laskettaessa. Urakoitsijan tulee tarjousta laatiessaan lisätä muutos- ja lisätöiden yksikköhintaluetteloon ne lähetetystä luettelosta mahdollisesti puuttuvat yksikköhinnat, joita hänen käyttämänsä työmenetelmän yhteydessä voi esiintyä, sekä täydentää luetteloa muutenkin niiltä osin kuin havaitsee siinä puutteellisuuksia. Tarjouksessa esitetyn yksikköhinnan tulee olla oikeassa suhteessa työosan vaatimiin kustannuksiin nähden. Tilaajalla on oikeus hylätä tarjous, jos epäsuhde on ilmeinen. Urakan työmäärien pieneneminen tai suureneminen yksikköhintaluetteloissa annetuista arvioiduista työmääristä ei oikeuta muuttamaan urakan yksikköhintoja (poikkeus YSE ). 9 ORGANISAATIOT 9.1 Tilaajan organisaatio / edustajat Aloituskokouksessa nimetään urakan vastuuhenkilöt ja valvontaorganisaatio. 9.2 Urakoitsijan organisaatio / edustajat Urakoitsijan on nimettävä tätä urakkaa varten toimivaltainen edustaja ja vastaava työnjohtaja sekä työn suorittamisesta vastuussa oleva henkilö. Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämä työnjohto. 10 YHTEISET TOIMITUKSET 10.1 Katselmukset Tilaajan luovuttamat työalueet täsmennetään yhteisissä katselmuksissa ennen työkohteen luovuttamista urakoitsijan käyttöön. Alustan luovuttamistapa sovitaan urakan alkukokouksessa. Alustan viimeistely kuuluu yleensä urakoitsijan tehtäviin (työlajit on esitetty erikoistöiden määräluettelossa). Jos sitomattoman alustan muotoilu ja muu viimeistely kuuluvat tilaajan tehtäviin, urakoitsijan on ennen päällystystöiden alkua esitettävä kirjallisesti huomautuksensa alustan kaltevuus-, kantavuus-, tms. puutteista, jotka se haluaa jättää tilaajan vastuulle. Huomautukset tulee merkitä työmaapäiväkirjaan Työmaakokoukset Urakan toteuttamisen aikana pidetään säännöllisin välein työmaakokouksia, ja niiden ajankohdat sovitaan aloituskokouksessa Työmaapäiväkirja Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa (YSE ) Käyttöönottotarkastus Työkohteen valmistuttua suoritetaan sopijapuolten läsnä ollessa työn silmämääräinen tarkastus ja sovitaan mahdollisesti tarvittavista korjaustoimenpiteistä sekä työkohteen tilaajan käyttöön luovuttamisen aiheuttamista liikenne- ja muista järjestelyistä.15 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Urakkaohjelma (14) 10.5 Vastaanottotarkastus Koko urakkaa koskeva vastaanottotarkastus ja taloudellinen loppuselvitys pidetään urakka-ajan päätyttyä marraskuussa 2016 sekä mahdollisten optiovuosien vastaanottotarkastukset ja taloudelliset loppuselvitykset kuluvan vuoden marraskuussa. Vastaanottotarkastuksessa sovitaan seuraavana keväänä pidettävässä jälkitarkastuksessa suoritettavat tarkastustoimenpiteet Takuutarkastus Takuutarkastus pidetään YSE :n mukaisesti. 11 LAADUNVARMISTUS 11.1 Laatuvaatimukset ja arvonmuutosperusteet Päällystystöiden laatu arvostellaan urakka-asiakirjojen mukaisesti. Arvonmuutokset määräytyvät julkaisun "Asfalttiurakan asiakirjat 2012 ja Arvonmuutosperusteet" mukaisesti. Päällysteiden laatuvaatimusluokat on esitetty työkohdeluetteloissa. Massan valmistukseen käytetään sopimusasiakirjoissa määriteltyjä ja laatuvaatimukset täyttäviä sideaineita, kiviaineksia ja lisäaineita. Tilaajan suostumuksella voidaan käyttää myös tavanomaisesta poikkeavia, normaalit laatuvaatimukset täyttämättömiä raaka-aineita, jos niiden ominaisuudet ja vaikutukset päällysteen laatuun ja kestävyyteen tunnetaan riittävän hyvin ja ko. ainesten käyttö on taloudellisesti edullista tai kokeilutarkoituksessa muutoin perusteltua. Tällöin on toiminnallinen ennakkosuhteitus yleensä välttämätön Tilaajan laadunvarmistus Tilaajan urakan aikana suorittamat kokeet ja mittaukset eivät vähennä eivätkä korvaa urakoitsijan laadunvalvontaa. Valvojalla on oikeus suorittaa massa-autojen koepunnituksia urakoitsijan kustannuksella urakoitsijan suorittaman päällystemassan punnituksen tarkistamiseksi ja mahdollisten punnituslaitteiden vikojen havaitsemiseksi. Tarkistuksia tehdään kohtuullinen määrä huomioiden koneaseman koko ja teho Urakoitsijan laadunvarmistus Laatusuunnitelma Urakoitsijan on laadittava tätä urakkaa koskeva laatusuunnitelma toimintansa ohjaamiseksi ja laadun varmistamiseksi. Vastaava laatusuunnitelma on oltava myös mahdollisilla aliurakoitsijoilla ja näiden alihankkijoilla. Urakoitsijan tulee toimittaa tätä urakkaa koskeva laatusuunnitelma ennen urakan allekirjoitusta ja töiden aloitusta. Työn aikana urakoitsijan on päivitettävä laatusuunnitelmaansa Ennakkokokeet Urakoitsijan tulee toimittaa tilaajalle ennen työn alkua hankkimiensa kiviainesten luotettavat tutkimusselostukset, joista ilmenee kiviainesten kelpoisuus päällysteen raaka-aineeksi. Urakoitsijan tulee tehdä ehdotus kunkin massaseoksen suhteitukseksi (kokemusperäinen suhteitus) käyttötarkoitus huomioon ottaen Työnaikainen laadun seuranta Näytteiden otossa noudatetaan menetelmää SFS-EN Menetelmässä on annettu ohjeet massanäytteiden otosta kuormasta, sekoittimen alta, ajoradalle levitetystä massasta, pintauksista, valuasfaltinkeittimestä, asfalttirouheesta, sekä poranäytteiden otosta. Urakkasopimusasiakirjoissa määrätään mitä näytteitä otetaan ja mitkä ominaisuudet niistä tutkitaan.16 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Urakkaohjelma (14) Urakoitsija ottaa ja tutkituttaa kustannuksellaan näytteen (3 kg) kustakin sideaineen lajista, josta valmistetaan massaa yli tonnia. Näyte suljetaan astiaan ilmatiiviisti ja lähetetään kohdetietoineen laboratorioon tavanomaisia normimääräyksiä varten. Jos sideaineen laadusta on luotettava (tarpeeksi tuore) muu selvitys, näytetutkimuksista voidaan luopua. Alle massatonnin sideainelajeista tehdään näytetutkimus vain siinä tapauksessa, että on aihetta epäillä sideaineen poikkeavan laatuvaatimuksista. Urakoitsija ottaa ja tutkii kustannuksellaan sideaine-, täytejauhe- ja tartukenäytteet, jos niiden laatua on syytä epäillä. Tarvittaessa urakoitsija tekee murskaustyön aikaisia määrityksiä täydentäviä tutkimuksia päällystekiviaineksesta, sekä sirotepintaus- ja sorakadunpintaustöiden sideaineen levitykseen liittyvistä tarkistuksista (kg/m 2 ). Urakoitsija huolehtii kustannuksellaan laadunohjaukseen, laadunvarmistukseen ja laadunarvosteluun kuuluvasta näytteenotosta ja tutkimuksesta. Laadunarvostelussa otetaan huomioon vain sellaiset näytteet, joiden otosta ja näytteenottopaikasta on sovittu tilaajan edustajan kanssa ja jotka on tutkittu yhteisesti sovitussa laboratoriossa. Sopimusosapuolten on viipymättä toimitettava suorittamiensa laadunvalvontatutkimusten ja - mittausten tulokset toisilleen tiedoksi. Kaikki massanäytteet ottaa ja tutkii (tutkituttaa) urakoitsija yhteisesti sovitussa laboratoriossa omalla kustannuksellaan Valmiin päällysteen tutkiminen Asfalttimassan koostumus tutkitaan ja arvostellaan massanäytteiden ja poranäytteiden perusteella, urakoitsija ottaa ja tutkii tai tutkituttaa näytteet kustannuksellaan. Asfalttinormien 2011 mukaisten näytemäärien lisäksi voi kumpi tahansa osapuoli tutkituttaa omalla kustannuksellaan lisäporanäytteitä esim. lajittumien tutkimiseksi mahdollisesti epäilyttävistä kohdista. Nämä tulokset otetaan laadun arvostelussa huomioon samanarvoisina kuin muutkin näytteet, jos ottopaikoista on sovittu toisen osapuolen kanssa. Massamäärän, tyhjätilan ja mahdollisesti massan koostumuksen selvittämiseksi urakoitsija ottaa poranäytteet kustannuksellaan, paikkaa näytteenottoreiät ja toimittaa näytteet yhteisesti sovittuun laboratorioon. Näytteiden otossa noudatetaan menetelmää SFS-EN Urakoitsija vastaa myös laboratoriokustannuksista. Näytereikien paikkaus kuuluu urakoitsijan tehtäviin. Ellei urakka-asiakirjoissa ole toisin mainittu voidaan erikoistapauksissa ja erikseen sovittaessa poranäytteistä tutkia myös kulumiskestävyys sivurullakokeella, PANK 4209 (EN ) tai ohuissa hienorakeisissa päällysteissä muilla hyväksytyillä menetelmillä esim. Prallmenetelmällä, deformaatiokestävyys jaksoittaisella virumiskokeella, PANK 4208 (pren ). Pyöräurituskoe PANK 4205 (SFS-EN ) edellyttää päällysteestä sahattuja suurempia laattoja. Näytteet ottaa ja toimittaa urakoitsija omalla kustannuksellaan yhteisesti sovittuun laboratorioon. Tutkimuskustannuksista vastaa urakoitsija. Päällysteen lajittumat ja muut työvirheet arvostellaan seuraavana keväänä kesäkuun loppuun mennessä pidettävässä jälkitarkastuksessa. Urakan lopulliset arvonmuutokset tältä osin määrätään jälkitarkastuksessa todettujen seikkojen perusteella. 12 RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN Ellei urakkasopimuksessa ole toisin määrätty riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivät voi keskenään sopia ratkaistaan Tuusulan käräjäoikeudessa. (YSE ). 13 MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 13.1 Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin Omistusoikeus urakka-alueelta irrotettaviin urakkasuorituksessa tarpeettomiin aineksiin kuuluu urakoitsijalle (YSE )lukuun ottamatta seuraavia materiaaleja: - kaivon kansistot17 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Urakkaohjelma (14) - luonnonreunakivet - nupu- ja noppakivet Materiaalit toimitetaan tilaajan osoittamaan varastoon. Jos kuljetusmatka on yli 2 km, maksetaan ylittävältä matkan osalta erillinen korvaus. Tilaaja voi luovuttaa nämä materiaalit urakoitsijalle, jolloin erillistä korvausta ei suoriteta Ilmoitukset lääninverovirastolle Tilaaja pidättää itsellään oikeuden ilmoittaa lääninverovirastolle Järvenpään kaupungin kanssa urakkasopimuksen tehneiden urakoitsijoiden nimet ja urakkasummat. JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Näytä lisää
KAUHAVAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA PÄÄLLYSTYSTYÖT 2016 URAKKAOHJELMA 2 URAKKAOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 RAKENNUTTAJA... 4 1.2 TILAAJA... 4 1.3 RAKENNUSKOHDE... 4 Lisätiedot PÄÄLLYSTYSURAKKA 2014 URAKKAOHJELMA
29.1.2014 LIITE 1 ESPOON KAUPUNKI Päällysteet ja merkinnät PL 6400 00270 ESPOON KAUPUNKI PÄÄLLYSTYSURAKKA 2014 Päällysteet ja merkinnät 29.1.2014 2(19) Sisältö 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 RAKENNUTTAJA Lisätiedot HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ
HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA HEL 2015-010163 Tekninen yksikkö VHA 18.9.2015 HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ URAKKAOHJELMA 18.9.2015 HELSINGIN Lisätiedot YKSIKKÖHINTAINEN KOKONAISURAKKA
23.3.2016 Sivu 1/24 Tilaaja: Janakkalan kunta Juttilantie 1 14200 Turenki Hanke: YKSIKKÖHINTAINEN KOKONAISURAKKA Sivu 2/24 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja ja rakennuttaja... Lisätiedot LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi
TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA 12.7.2016 HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 5 1.1 Rakennuttaja 5 1.2 Tilaaja 5 1.3 Rakennuskohde Lisätiedot HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ URAKKAOHJELMA
HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 Rakennuttaja 4 1.2 Tilaaja 4 1.3 Rakennuskohde Lisätiedot HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT
s. 1/12 Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA TEKNLTK 536/2011 5.10.2011 s. 2/12 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Lisätiedot PUITESOPIMUS - puitejärjestely
PUITESOPIMUS, LUONNOS 1(9) PUITESOPIMUS - puitejärjestely Hanke Viite Asianumero 1756/02.08.00/2012 Puitesopimus Työkohdekohtainen tilaus Urakkakohde Tähän puitesopimukseen sopijaosapuolet ovat kirjanneet Lisätiedot Hanke Katuylläpidon kunnostustyöurakka
PUITESOPIMUS, LUONNOS 1(9) PUITESOPIMUS - puitejärjestely Hanke Katuylläpidon kunnostustyöurakka 2013-2015 Viite Asianumero Puitesopimus Työkohdekohtainen tilaus Urakkakohde Tähän puitesopimukseen sopijaosapuolet Lisätiedot IISALMEN KAUPUNKI Tekninen keskus Pohjolankatu IISALMI. URAKKAOHJELMA Asfalttipäällystystöiden urakkaohjelma 2017
Pohjolankatu 14 74100 IISALMI URAKKAOHJELMA Asfalttipäällystystöiden urakkaohjelma 2017 URAKKAOHJELMA 2017 IISALMEN KAUPUNKI 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 RAKENNUTTAJA 1.2 TILAAJA Rakennuttaja on Iisalmen Lisätiedot URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta.
INARIN KUNTA Inarin kunta, tekninen osasto Piiskuntie 2 99800 IVALO URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sairaalantien kevyenliikenteenväylän parantaminen. Inarin kunta pyytää Teiltä urakkatarjoustanne oheisten urakka-asiakirjojen Lisätiedot PÄÄLLYSTYSTÖIDEN TYÖSELITYS 2016
1 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Kuntatekniikka ================================================================== 14.03.2016 PÄÄLLYSTYSTÖIDEN TYÖSELITYS 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 PÄÄLLYSTEMASSOJEN OHJEARVOT 3 2 Lisätiedot HANKINTAOHJELMA 1 (6)
HANKINTAOHJELMA 1 (6) NOSTOKORIAUTON KÄYTTÖPALVELU 2013-2014 P A L V E L U N H A N K I N T A O H J E L M A 1. YLEISET TIEDOT 1.1 Hankintayksikkö 1.2 Hankinnan kohde 1.3 Hankintamenettely Espoon kaupunki, Lisätiedot SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014
URAKKAOHJELMA 1 (16) SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014 URAKKAOHJELMA 2 (16) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja... 4 1.2. Rakennuskohde... Lisätiedot LOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA
1 (15) LOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA URAKKAOHJELMA Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää Vaihde (09) 27 191 www.jarvenpaa.fi 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... Lisätiedot URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998
URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 Antero Oksanen Ville Laine Kim Kaskiaro CC LAKIMIESLIITON KUSTANNUS 2010 Helsingin Kamari Oy ja tekijät ISBN 978-952-246-015-8 Kannen suunnittelu: Lisätiedot PÄÄLLYSTYSURAKKA 2012 URAKKAOHJELMA
14.2.2012 ESPOON KAUPUNKI Katutuotanto PL 6400 00270 ESPOON KAUPUNKI PÄÄLLYSTYSURAKKA 2012 Katutuotanto 14.2.2012 2(16) Sisältö 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 RAKENNUTTAJA 4 1.2 TILAAJA 4 1.3 RAKENNUSKOHDE Lisätiedot 1 (5) Hyvinkään kaupunki Tekninen keskus, kuntatekniikka TARJOUSPYYNTÖ
1 (5) Hyvinkään kaupunki TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 2 (5) TARJOUSPYYNTÖ Työn nimi Päällystysurakka 2016 Tarjouspyynnön kohde Hyvinkään kaupunki pyytää teiltä tarjousta vuoden 2016 päällystystöistä yksikköhintaisena Lisätiedot MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET
VIHDIN KUNNAN PÄÄLLYSTYSURAKKA 2016-2018 (+MAHD. OPTIO V. 2019) HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt 30.6.2016 2(9) Yleistä Nämä määrämittausperusteet noudattavat Infra 2015 Rakennusosa- Lisätiedot MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET
HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt (MALLIASIAKIRJA) 2(9) YLEISTÄ Nämä määrämittausperusteet noudattavat Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistöä ja Infraryl 2010 Osa 1 Väylät Lisätiedot KOIVISSILLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA
1 (13) Vihdin kunta Tekninen ja ympäristötoimi Kunnallistekniikka KOIVISSILLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 2 (13) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 RAKENNUTTAJA 4 1.2 TILAAJA 4 1.3 SUUNNITTELIJA Lisätiedot PÄÄLLYSTYSURAKKA 2013 URAKKAOHJELMA
31.1.2013 ESPOON KAUPUNKI Päällysteet ja merkinnät PL 6400 00270 ESPOON KAUPUNKI PÄÄLLYSTYSURAKKA 2013 Päällysteet ja merkinnät 31.1.2013 2(17) Sisältö 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 RAKENNUTTAJA Lisätiedot KATUYLLÄPIDON KUNNOSTUSTYÖURAKKA 2012-2013 URAKKAOHJELMA
URAKKAOHJELMA 1(16) 12.4.2012 KATUYLLÄPIDON KUNNOSTUSTYÖURAKKA 2012 - URAKKAOHJELMA URAKKA-AIKA 1.5.2012-30.4. & OPTIO 1.5. - 30.4.2014 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS ESPOON KAUPUNKI KATUYLLÄPITO Lisätiedot KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998)
0 SONKAJÄRVEN KUNTA Tekninen toimi Rutakontie 28 74300 SONKAJÄRVI KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Lisätiedot Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT
Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT 7.1.2016 KASELY/21/2016 Tilaaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Palvelu Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 2 (8) Lisätiedot HANGONSILLAN ALUEEN ORSIVESIEN KUIVATUS, VAIHE 1 RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA
HANGONSILLAN ALUEEN ORSIVESIEN KUIVATUS, VAIHE 1 RAKENTAMISURAKKA HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (10) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 Rakennuttaja... 4 1.2 Tilaaja... 4 1.3 Rakennuskohde ja yleiskuvaus rakennustyöstä... Lisätiedot Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.
1/5 JOUTSAN KUNNAN KATUJEN ASFALTOINTI 2015 Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Hankintamenettely ja hankinnasta Lisätiedot Yhteiset kokoukset ja toimitukset
Yhteiset kokoukset ja toimitukset Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Työmaakokoukset Työmaakokouksen tarkoituksena on luoda kontakti osapuolten kesken todeta työmaan tuotannon tila tutkia onnistuneen lopputuloksen Lisätiedot VANHA-ESPOON PUHTAANAPITOURAKKA 2013-2014 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 1(16) 09.11.2012 URAKKA-AIKA 1.1.2013-30.9.2014
URAKKAOHJELMA 1(16) 09.11.2012 VANHA-ESPOON PUHTAANAPITOURAKKA 2013-2014 URAKKAOHJELMA URAKKA-AIKA 1.1.2013-30.9.2014 ESPOON KAUPUNKI ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA-LIIKELAITOS KATUYLLÄPITO URAKKAOHJELMA 1(16) Lisätiedot URAKKAOHJELMA 6.2.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka) ...
URAKKAOHJELMA 6.2.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka)... Laatija Tekniset- ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO URAKKAOHJELMA... Lisätiedot URAKKAOHJELMA Päällysteurakan urakkaohjelma
LIITEASIAKIRJA Hyvinkään kaupunki Tekninen keskus,kuntatekniikka Päällysteurakan urakkaohjelma SISÄLTÖ 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...4 1.1 Rakennuttaja...4 1.2 Tilaaja...4 1.3 Rakennuskohde...4 2. URAKKAMUOTO Lisätiedot LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 1 (11)
RT 80260 toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde Urakkasopimus Lisätiedot Hyyppäräntie Hyvinkää. Sillan leventäminen ja Hyyppäräntien sekä ulkoilureitin rakentaminen URAKKAOHJELMA
Hyyppäräntie Hyvinkää Sillan leventäminen ja Hyyppäräntien sekä ulkoilureitin rakentaminen HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 Rakennuttaja 4 1.2 Tilaaja 4 1.3 Lisätiedot Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos P. Heiskanen URAKKAOHJELMA. Irtilouhinnat
P. Heiskanen URAKKAOHJELMA Irtilouhinnat 2014-2015 30.9.2013 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 RAKENNUTTAJA... 4 1.2 TILAAJA... 4 1.3 RAKENNUSKOHDE... 4 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN Lisätiedot Ylläpidon alueurakka Länsi-Turku, alkaen
SOPIMUSLUONNOS 1 (1) Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 Ylläpidon alueurakka Länsi-Turku, 1.6.2017 alkaen Urakkasopimus pääurakka sivu-urakka aliurakka muu urakka Lisätiedot 2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.
TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset Lisätiedot OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)
1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat Lisätiedot Liite 3. Puitesopimusmalli
PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN Lisätiedot HATTULA KALLIOLANTIE
HATTULA KALLIOLANTIE rakentaminen kokonaisurakkana URAKKATARJOUSPYYNTÖ 26.5.2016 Urakkatarjouspyyntö Kalliolantie 2016 1/6 URAKKATARJOUSPYYNTÖ HATTULAN KALLIOLANTIEN MUUTTAMI- NEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄKSI Lisätiedot PÄÄLLYSTEPAIKKAUSTYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA
Tekninen palvelukeskus 20.3.2014 Liite 5 PÄÄLLYSTEPAIKKAUSTYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA Tekninen palvelukeskus 20.3.2014 Liite 5 1 YLEISTÄ... 1-1 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1-1 1.2 Päätoteuttaja... Lisätiedot RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA
Siuntion kunta / Tekninen toiisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Störsvikintien Mt 11240, kevyen liikenteen väylän rakentainen välillä Kantatie 51 Saunanieentie, Siuntio URAKKAOHJELMA I SISÄLLYSLUETTELO: 1.TIETOJA Lisätiedot Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus (laskutyö yli 10 000 )
Tätä sopimuslomaketta käytetään urakkasopimuksissa, joiden sisältönä on Rakennusalan töitä koskevissa yleisiissä kuluttajasopimusehdoissa tarkoitettu kuluttujaurakka TILAAJA E-mail URAKOITSIJA E-mail Kaupparekisterinro Lisätiedot KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)
TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin Lisätiedot PÄÄLLYSTYSTÖIDEN TYÖSELOSTUS 2013
31.1.2013 ESPOON KAUPUNKI Päällysteet ja merkinnät PL 6400 00270 ESPOON KAUPUNKI PÄÄLLYSTYSTÖIDEN 2013 Päällysteet ja merkinnät 31.1.2013 2(9) SISÄLLYSLUETTELO 1. PÄÄLLYSTEMASSOJEN OHJEARVOT 3 2. MURSKEET Lisätiedot TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Tilaaja Tilaajan edustaja Alueurakan kohde 3
1 (1) 10.2.2016 URAKKAOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 3 1.1 Tilaaja 3 1.2 Tilaajan edustaja 3 1.3 Alueurakan kohde 3 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 3 2.1 Urakkamuoto ja Lisätiedot KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000
KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan Lisätiedot Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila
TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI Lisätiedot URAKKAOHJELMA
Sivu 1/10 URAKKAOHJELMA 7.10.2015 Rakennuskohde: Pornaisten kunta Mika Waltarin koulu Lähiliikuntapaikka Anttilantie 9 PORNAINEN LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN MAARAKENNUSURAKKA 1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT Lisätiedot MAKSUT 2017 MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ
Tekninen lautakunta 13.12.2016 Liite 1 151 MAKSUT 2017 MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ Kaduilla ja yleisillä alueilla tehtäviin töihin liittyvä palveluhinnasto 1.1.2017 alkaen Maksut perustuvat kunnossapitolain Lisätiedot 1 (7) XX:n ptl xx/xx.xx.200x xx
1 (7) KONSULTTISOPIMUS NRO 07/X000 Hankenumero xxx KOHDE TEHTÄVÄ xxxxxxxxx xxxxxxxxx KOKONAISHINTA, ERITYISET KORVAUKSET JA KULUT Kokonaishinta arvonlisäveroineen xxxx euroa, ilman arvonlisäveroa xxxx Lisätiedot URAKKAOHJELMA 19.3.2013 KIVITYÖT 2013 2014. Tekninen Palvelukeskus
KIVITYÖT 2013 2014 URAKKAOHJELMA Rakennuttaja: Järvenpään kaupunki Tekninen Palvelukeskus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. RAKENNUSKOHDE 2. URAKKAMUOTO 2.1 Yksikköhintaurakka 3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Lisätiedot TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE
SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN Lisätiedot PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTON RAKENTAMINEN
1 (15) PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTON RAKENTAMINEN Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää Vaihde (09) 27 191 www.jarvenpaa.fi 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Lisätiedot Liite 5. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka alueella
Liite 5 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka alueella 2016-2018 URAKKAOHJELMA 9.8.2016 2(13) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA HANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja... 4 1.2 Urakan kohteet... 4 1.3 Lisätiedot Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU
Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 5.03.2010 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISHINTAURAKKA URAKKAOHJELMAN Lisätiedot RT 80285 TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA. Hanke Nro. Rakennuskohde Naantalin sataman laiturin nro 20 ramppien peruskorjausurakka
elokuu 2001 korvaa RT 80233 1 (5) TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA Hanke Nro Rakennuskohde Naantalin sataman laiturin nro 20 ramppien peruskorjausurakka Tilaaja Naantalin kaupunki, Ympäristövirasto Lisätiedot TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT
Liite 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus... 4 1.4 Yhdyshenkilöt... Lisätiedot KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN VESIKATON KORJAUS
KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN VESIKATON KORJAUS URAKKAOHJELMA 22.2.2017 1 Sisällys 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 4 0.1 Rakennuttaja... 4 0.2 Suunnittelijat... 4 1. RAKENNUSKOHDE... 5 1.1. Rakennuskohde Lisätiedot TURVALLISUUSASIAKIRJA
1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue Lisätiedot RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA
ENVIRONMENT PETRA PIHLAINEN RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA Sisältö Yleistä rakennuttamisesta Suunnittelu Urakan kilpailutus Eri osapuolien vastuista ja velvoitteista Vastaanotto Viestintä Yleistä rakennuttamisesta Lisätiedot LIIKENTEEN VALO-OHJAUSLAITTEIDEN
K' /2f l\ S'4s 3, 5/, LIIKENTEEN VALO-OHJAUSLAITTEIDEN HANKINTAOHJELMA TIE JA VESIRAKENNUSHALLITUS SUUNNITTELUOSASTO 1984 TVH 722507 LIIKENTEEN VALO-OHJAUSLAITTEIDEN HANKINTAOHJELMA. TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS Lisätiedot TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5)
20.6.2016 1 (5) TAMPELLAN ESPLANADIN, HELMISENRAITIN JA VERSTAANKADUN RAKENNUSURAKKA, Ranta-Tampella / Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin yhteistyössä Tampereen Kaukolämpö Oy:n, Tampereen Lisätiedot ASEMA-ALUEIDEN LÄHIYMPÄRISTÖJEN LIIKENNE- JA VIHERALUEIDEN HOITO 2014-2015
ESPOON KAUPUNKI Palveluliiketoimi 1232/02.08.00/2014 ASEMA-ALUEIDEN LÄHIYMPÄRISTÖJEN LIIKENNE- JA VIHERALUEIDEN HOITO 2014-2015 URAKKAOHJELMA Palveluliiketoimi 2(16) SISÄLLYSLUETTELO 1. TILAAJA... 4 1.1 Lisätiedot JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA
Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus Lisätiedot Urakoitsijan YSE-opas
Urakoitsijan YSE-opas Tuotenumero: 411407 75,00 (+ alv 10%) normaalihinta 56,25 (+ alv 10%) jäsenhinta Urakoitsijan YSE-opas kirjan neljäs, täysin uusittu painos sisältää muun muassa seuraavat uudet aihealueet: Lisätiedot KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUONNOS
KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUOOS 2017-2018 1. Yleistä Puitesopimus edellyttää yhteistyötä, joka vaatii molemmilta osapuolilta käytännön tasolla ansaittua luottamusta, paneutumista toisen toimintaan, Lisätiedot Espoo kaupunkitekniikka liikelaitos URAKKAOHJELMA. Valaistustyöt 2014-2015
23.9.2013 P. Heiskanen 2 (15) 1 1 1 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 Rakennuttaja 4 Rakennuttaja on Espoon kaupunki. 4 1.2 Tilaaja 4 Rakennuttajan edustajana, tilaajana toimii Espoon kaupungin, Espoo Lisätiedot Puhelin: 040 335 4220
URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien Lisätiedot KIURUVEDEN KAUPUNKI KUOREVIRRAN JALKAPALLLOKENTTÄ
KIURUVEDEN KAUPUNKI KUOREVIRRAN JALKAPALLLOKENTTÄ URAKKAOHJELMA 16UTS0069.BAEE1 SISÄLLYSLUOETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...1 1.1 Rakennuskohde...1 1.2 Rakennuttaja ja tilaaja...1 1.3 Suunnittelijakonsultit...1 Lisätiedot KATUJEN JA VIHERALUEIDEN RAKENTAMISEN PUITESOPIMUS
SOPIMUS 1 (12) KATUJEN JA VIHERALUEIDEN RAKENTAMISEN PUITESOPIMUS 2017-2018 SOPIMUS 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1 SOPIMUKSEN SOVELTAMISALA... 4 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA... 4 3 SOPIMUKSEN OSAPUOLET... 4 Lisätiedot Hankintasopimusluonnos
Tarjouspyyntö 1(5) Hankintasopimusluonnos SOPIMUS [x]palveluiden TUOTTAMISESTA 1. OSAPUOLET TILAAJA Oulun kaupunki / [x] (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus: 0187690-1 PL 1 90015 Oulun kaupunki Yhteyshenkilö: Lisätiedot REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO
POSELY/387/2016 22.3.2016 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Lisätiedot TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5)
27.6.2016 1 (5) VUOLTEENTORIN RAKENNUSURAKKA, Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin pyytää tarjoustanne Vuolteentorin rakentamisesta tämän tarjouspyynnön ja jäljempänä mainittujen tarjouspyyntöasiakirjojen Lisätiedot LUONNOS RT 80343 KONSULTTISOPIMUS. Kohde. Tehtävä. Tilaaja. Konsultti. syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract
RT 80343 KONSULTTISOPIMUS syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract Kohde Tehtävä Tilaaja Tilaajan edustaja sopimusasioissa Osoite Puhelin Laskutusosoite Konsultti Konsultin Lisätiedot Törnävänsaaren silta URAKKAOHJELMA
LIITE 1 Seinäjoen kaupunki Törnävänsaaren silta URAKKAOHJELMA 22.2.2016 Seinäjoen kaupunki 2(13) Sisällys 0.1 Tilaaja / Rakennuttaja... 4 0.2 Rakennesuunnittelu... 4 0.3 Tutkimukset ja selvitykset... 4 Lisätiedot LAATUSUUNNITELMAMALLI
Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman Lisätiedot TARJOUSPYYNTÖ Asfalttipäällystystyöt
14.2. Asfalttipäällystystyöt - 2019 PL 10/Pohjolankatu 14 74101 Iisalmi 14.2. Työn nimi Iisalmen kaupungin asfalttipäällystystyöt - 2019 Urakka on kolmivuotinen yksikköhintainen kokonaisurakka, joka perustuu Lisätiedot LAATUSUUNNITELMAMALLI
LIITE 3 Laatusuunnitelmamalli 1(5) Yleisten alueiden aurausurakka 2014 2016 LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman Lisätiedot HAARAJOEN PATOSILLAN UUSIMINEN URAKKAOHJELMA
URAKKAOHJELMA 1 (16) HAARAJOEN PATOSILLAN UUSIMINEN URAKKAOHJELMA 16.12.2015 URAKKAOHJELMA 2 (16) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja... 4 1.2. Rakennuskohde... Lisätiedot KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009
1 Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. Allekirjoittaneet Mäntsälän kunta/ Mustijoen perusturva, jota tässä sopimuksessa nimitetään tilaajaksi ja Toimittaja Oy, jota tässä sopimuksessa nimitetään toimittajaksi, Lisätiedot ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO
URAKKAOHJELMA ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO Tilaaja Espoon Asunnot Oy Upseerinkatu 3 B 02600 Espoo Espoon Asunnot Lisätiedot Vetelin kunta. Urakkaohjelma Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus PÄÄURAKKA. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:
1 Vetelin kunta Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus Urakkaohjelma 4.1.2017 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA 2 ESITIEDOT 1.1 Rakennuskohteen nimi ja sijainti Rakennuskohde Lisätiedot KITTILÄN LUKIO Valtatie 11, Kittilä URAKKAOHJELMA
KITTILÄN LUKIO Valtatie 11, 99100 Kittilä TYÖ NRO: 1793 URAKKAOHJELMA JULKISIVUKORJAUS INSINÖÖRITOIMISTO J. LAMPELA OY POHJOLANKATU 4 96100 ROVANIEMI PUH 010 328 0770 1 U R A K K A O H J E L M A KITTILÄN Lisätiedot YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle
YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle Jussi Kuusela Amplit Oy 17.5.2016 YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN HISTORIA 1895 Arkkitehtiklubi hyväksyi kaavakkeen käytettäväksi yleisesti rakennusurakoissa Lisätiedot HANGONSILLAN ALUE KORTTELIT 70,71 TURPEENPOISTO, PIMA-PUHDISTUS JA KADUN SEKÄ VESIHUOLLON RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA
HANGONSILLAN ALUE KORTTELIT 70,71 TURPEENPOISTO, PIMA-PUHDISTUS JA KADUN SEKÄ VESIHUOLLON RAKENTAMINEN HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (12) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja... 4 1.2 Tilaaja... 4 1.3 Lisätiedot Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.
1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio Lisätiedot NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015
1 TARJOUSPYYNTÖ Rakennusosasto 10.2.2015 NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 Tilaaja Työkohteet Urakan sisältö Nakkilan kunnan rakennusosasto pyytää tarjoustanne Kirkonseudun Lisätiedot Luonnos puitesopimuksesta Hämeenlinnan kaupunki. Yhdyskunta ja ympäristöpalvelut. Suunnittelun konsulttipalvelujen puitejärjestely
1 Liite 4 Luonnos puitesopimuksesta 21.12.2016 Suunnittelun konsulttipalvelujen puitejärjestely Valitut puitesopimuskonsultit, puitesopimus, osa alue X 1. Sopijaosapuolet Yritys A ja PL 84 13100 Hämeenlinna Lisätiedot SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT
LIITE 2 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT Tilaaja: Vaihtoehtoisesti: Sipoon kunta PL 7 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Helena Räsänen, palvelujohtaja Lisätiedot KITTILÄN YLÄKOULU Piha-alueet ja huoltotie
Sivu 1 / 15 Tekninen osasto KITTILÄN YLÄKOULU Piha-alueet ja huoltotie URAKKAOHJELMA Sivu 2 / 15 Sisällys 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja/Rakennuttaja... 4 1.2 Rakennuttaminen, valvonta ja Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute