Source: http://docplayer.fi/918278-Ark12-rt-10-11109-lvi-03-10520-sit-13-610094-kh-x4-00516-st-41-04-arkkitehtisuunnittelun-tehtavaluettelo-ark12-tehtavaluettelon-tarkoitus-ja-kaytto.html
Timestamp: 2017-02-25 12:09:50+00:00
Document Index: 16230789

Matched Legal Cases: ['kko\n', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko\n', 'kko ', 'kko ']

1 ST ARKKITEHTISUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO ARK12 RT LVI SIT KH X OHJEET toukokuu (20) korvaa RT LVI KH X ARK12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ Tämä tehtäväluettelo on tarkoitettu talonrakennusta koskevan arkkitehtisuunnittelun tehtävien sisällön ja laajuuden määrittelyyn. Luettelo mahdollistaa hankekohtaisen arkkitehtisuunnittelun tehtävien suorittajien valinnan. Luettelo on tarkoitettu käytettäväksi kaikenlaisissa kohteissa kaikkien hankinta- ja palkkiomuotojen kanssa. Tehtäväluetteloa käytetään suunnittelijan tehtävälaajuuden määrittelyssä, suunnittelukokonaisuuden hallinnassa sekä osana suunnittelun laadunvarmistusta. Tehtäväluettelo liitetään suunnittelusopimukseen. TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ Tehtäväluettelo sisältää tavanomaisen talorakennushankkeen arkkitehtisuunnittelun tehtävät ja niiden tulokset. Tarvittavat tehtävät ja niiden suorittajat määritellään hankekohtaisesti. Tehtävät on luokiteltu suunnittelun hankinnan kannalta luonteviin kokonaisuuksiin, joita voidaan tarvittaessa täydentää asiantuntijatehtäväluetteloissa määritellyillä tehtävillä. Tehtävärajaus muuhun rakennussuunnitteluun perustuu vastaaviin tehtäväluetteloihin GEO12, RAK12, SIS12 ja TATE12, ellei suunnittelusopimuksessa ole toisin sovittu. HANKKEEN TEHTÄVÄKOKONAISUUDET Tarveselvityksessä perustellaan tilahankinnan tarpeellisuus tai olemassa olevan tilan muutostarve, kuvataan alustavasti tarvittavat tilat ja niille asetettavat vaatimukset, tutkitaan vaihtoehtoiset käyttömahdollisuudet sekä arvioidaan eri ratkaisujen edullisuus. > Hankepäätös Hankesuunnittelussa asetetaan rakennushankkeelle täsmälliset laajuutta toimivuutta, laatua, kustannuksia, ajoitusta ja ylläpitoa koskevat tavoitteet. Hankesuunnittelun tuloksena syntyy hankesuunnitelma, joka muodostuu projektiohjelmasta ja hankeohjelmasta. Valmisteluun kuuluu tarvittavien selvitysten teettäminen ja toteutusmuodon alustava määrittäminen. > Investointipäätös Suunnittelun valmistelussa organisoidaan suunnittelu, pidetään mahdolliset suunnittelukilpailut, käydään tarvittavat neuvottelut, valitaan suunnittelijat ja tehdään suunnittelusopimukset. > Suunnittelupäätös (Suunnittelun käynnistäminen) Ehdotussuunnittelussa laaditaan vaihtoehtoiset suunnitteluratkaisut asetettujen tavoitteiden täyttämiseksi. > Valittu ehdotussuunnitelma Yleissuunnittelussa ehdotussuunnitelma kehitetään toteutuskelpoiseksi yleissuunnitelmaksi. Yleissuunnitelma kohdistuu sekä rakennuksen kiinteään perusosaan että muuntuvien tila-alueiden suunnitteluun. Yleissuunnitelma voi sisältää erilaisia vaihtoehtoja tilaratkaisuiksi. > Hyväksytty yleissuunnitelma ja pääpiirustukset Konsulttisopimukseen liitettävästä tehtäväluettelosta poistetaan kohdat, jotka eivät sovellu tai sisälly toimeksiantoon, esim. yliviivaamalla. Erikseen tilattavat tehtävät (E) on sovittava aina erikseen. SUUNNITTELIJAN JA TILAAJAN TYÖNJAKO Suunnittelija huolehtii suunnittelemiensa ratkaisujen oikeellisuudesta niiden kestävyyden, toiminnallisuuden ja toteutettavuuden suhteen. Suunnittelun tilaaja huolehtii lähtötietojen hankkimisesta, suunnitteluryhmän kokoamisesta, muiden suunnittelualojen suunnitelmien hankkimisesta sekä suunnittelutyöstä, joka on rajattu toimeksiannon ulkopuolelle. Tehtäväluetteloissa käytettyjen merkkien selitykset: K = korjaushankkeeseen sisältyvä tehtävä T = tilaajalle kuuluva tehtävä/päätös E = erikseen tilattava tehtävä voidaan tarvittaessa korvata kokouspöytäkirjamerkinnällä tai muulla kirjauksella. Rakennuslupatehtävissä selvitetään hankkeen edellyttämät lupamenettelyt, varmistetaan suunnittelijoiden kelpoisuus ja pääpiirustusten hyväksyttävyys sekä laaditaan lupahakemus tarvittavine asiakirjoineen. > Rakennuslupa Toteutussuunnittelussa yleissuunnitelma kehitetään rakentamisen ja hankinnan edellyttämiksi mitoitetuiksi suunnitelmiksi ja tuotemäärittelyiksi. Toteutussuunnitteluun sisältyy tuote- ja järjestelmäosasuunnittelu. > Hyväksytyt toteutussuunnitelmat Rakentamisen valmistelussa organisoidaan rakentaminen, kilpailutetaan rakentamistehtävät, käydään sopimusneuvottelut ja tehdään urakka- ja hankintasopimukset. > Rakentamispäätös Rakentamisessa varmistetaan sopimuksenmukainen toteutus, tavoitteet täyttävä lopputulos sekä tarvittavat käyttö- ja ylläpitovalmiudet. Rakennuksen valmistuminen todetaan vastaanotossa. > Vastaanottopäätös Käyttöönotossa varmistetaan järjestelmien toiminta ja annetaan käytön opastus. > Rakennuksen käyttöön ottaminen Takuuaikana seurataan rakennuksen toimivuutta, tehdään takuuajan säädöt, pidetään tarvittavat tarkastukset ja korjataan mahdolliset puutteet.2 RT LVI SIT KH X ohjeet 2 A TARVESELVITYS Tarveselvityksessä perustellaan tilahankinnan tarpeellisuus tai olemassa olevan tilan muutostarve, kuvataan alustavasti tarvittavat tilat ja niille asetettavat vaatimukset, tutkitaan vaihtoehtoiset käyttömahdollisuudet sekä arvioidaan eri ratkaisujen edullisuus. Tarveselvitysvaiheessa arkkitehdin tehtävänä on hankeosapuolien välisillä neuvotteluilla pyrkiä kartoittamaan mahdollisia uusia ratkaisuja. Arkkitehti selvittää hankkeen toteuttamisen kannalta sen arkkitehtoniset ja toiminnalliset tavoitteet yhdistämällä erilaisia yleisiä, esimerkiksi lainsäädännöstä ym. johtuvia tavoitteita käyttäjien ja omistajan tavoitteisiin ja muokkaa tavoitteista yhteenvedon, joka sisältää jatkotyöskentelyä varten tarvittavat tiedot. Tarveselvitysvaiheen lopputuloksena syntyneessä aineistossa kuvataan tavoitteita erikseen käyttäjien ja omistajan näkökannalta. Käyttäjien tavoitteet voivat liittyä esimerkiksi tilojen toimivuuteen ja siihen mielikuvaan, jonka käyttäjä haluaa tiloillaan luoda, ja omistajan vastaavasti tilojen arvoon ja haluttavuuteen. Yhteiset tavoitteet kuvaavat hankkeen rakennuspaikkavaihtoehtojen kaavallista ja toiminnallista kelpoisuutta sekä juridista ja teknistä rakennettavuutta. Vaiheen tuloksena syntyy hyväksytty tarveselvitys ja hankepäätös. A 1 Edellytysten toteaminen Tarve olemassa Pätevä henkilöstö käytössä Tarvittavat sopimukset allekirjoitettu Osapuolten vastuiden edellyttämä määräysvalta todettu A 2 Valmistelu A 3 A 4 A 4.1 A 4.2 A 4.3 Käyttäjän tilantarpeen asettamat tavoitteet o E Määritellään arkkitehtoniset tavoitteet suhteessa käyttäjän tavoitteisiin o E Määritellään toiminnalliset tavoitteet suhteessa käyttäjän tavoitteisiin o E Tehdään käyttäjän strategiavaihtoehtojen tai kehitysennusteiden mukainen selvitys tila- ja työympäristöstrategiasta o E Kuvataan käyttäjän strategiavaihtoehtojen tai kehitysennusteiden tilantarpeet /selvitys o E Tehdään esitys käyttäjän tilanhankintavaihtoehdoksi (erikseen sovittavat liitesuunnitelmat kohta D) Omistajan (liike)toiminnan asettamat tavoitteet o E Tehdään omistajan strategiavaihtoehtojen tai kehitysennusteiden mukainen selvitys tila- ja työympäristöstrategiasta o E Määritellään arkkitehtoniset tavoitteet suhteessa omistajan tavoitteisiin o E Määritellään toiminnalliset tavoitteet suhteessa omistajan tavoitteisiin o E Kuvataan omistajan strategiavaihtoehtojen tai kehitysennusteiden tilantarpeet /selvitys o E Tehdään esitys omistajan tilanhankintavaihtoehdoksi (erikseen sovittavat liitesuunnitelmat kohta D) o K/E Tehdään olevien kiinteistöjen arkkitehtoninen arvio. Tilanhankinnan (ympäristön) asettamat tavoitteet o E Yhdistetään käyttäjän ja omistajan tilantarpeet kuvaukseksi hankkeen tilantarpeista o E Määritellään arkkitehtoniset tavoitteet tilantarpeille o E Määritellään sijainnille, rakennuspaikalle ja rakennukselle asetettavat tavoitteet ja rajoitukset o E Määritellään kestävän rakentamisen tavoitteet tilantarpeelle o E Selvitetään toimintojen laajentamis-/karsimismahdollisuudet o E Selvitetään ja vertaillaan tilanhankintavaihtoehdot o E Annetaan asiantuntija-apua mitoitusperusteiden määrittämiseksi Osallistuminen o E Selvitetään ja vertaillaan rakennuspaikkavaihtoehtojen kaavalliset ja toiminnalliset kelpoisuudet sekä juridinen ja tekninen rakennettavuus o K/E Määritellään olevien tilojen soveltuvuus käyttäjän ja tilaajan tavoitteisiin (erikseen sovittavat liitesuunnitelmat kohta D)3 RT LVI SIT KH X ohjeet 3 A 4.4 A 5 Tulos o K/E Inventoidaan olevat tilat suhteessa käyttäjän ja tilaajan tavoitteisiin piirustuksiin o K/E Selvitetään olevien tilojen käytön tehostamismahdollisuudet (erikseen sovittavat liitesuunnitelmat kohta D) o K/E Määritellään korjaustavoitteet, merkinnät piirustuksiin o K/E Määritellään alustavasti korjausten vaikutukset rakenteisiin ja taloteknisiin järjestelmiin Yhteistyömuistio, rajapinnat o K/E Laaditaan tarvittavat ehdotussuunnitelmat (ks. kohdan D tehtävät) Erikseen sovittavat liitesuunnitelmat Hankepäätöksen valmisteleminen o E Valmistellaan arkkitehdin esitys hankepäätökseen o E Laaditaan tarveselvitykseen liittyvät ehdotussuunnitelmat (ks. kohdan C tehtävät) Ehdotussuunnitelmat o E Laaditaan ympäristövaikutusanalyysi o E Selvitetään hankkeen lupaedellytykset o E Kootaan tarveselvitysasiakirjat sekä valmistellaan ja esitellään päätösesitys Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen Hankitaan tarveselvitysasiakirjoille kirjallinen hyväksyntä Tarveselvitys ja hankepäätös4 RT LVI SIT KH X ohjeet 4 B HANKESUUNNITTELU Hankesuunnittelussa asetetaan rakennushankkeelle täsmälliset laajuutta, toimivuutta, laatua, kustannuksia, ajoitusta ja ylläpitoa koskevat tavoitteet. Hankesuunnittelun tuloksena syntyy hankesuunnitelma, joka muodostuu projektiohjelmasta ja hankeohjelmasta. Valmisteluun kuuluu tarvittavien selvitysten teettäminen ja toteutusmuodon alustava määrittäminen. Hankesuunnittelu perustuu sekä tarve- että hankeselvitykseen. Siinä selvitetään ja arvioidaan tarvittavalla tarkkuudella hankkeen vaihtoehtoiset toteuttamismahdollisuudet ja -tavat. Lopputuotteelle asetetut laajuus-, laatu- ja aikataulutavoitteet kiinnittävät hankkeen budjetin (tavoitehinta). Myöhemmin teetettävät suunnitelmat (ehdotus- ja yleissuunnitelmat) määrittävät suunnitteluratkaisun kustannusvaikutuksen (suunnitelmista laskettu kustannusarvio) ja toteuttamisajankohta määrittää suhdanteiden vaikutuksen (urakkatarjoukset). Tulokset kootaan hankesuunnitelmaraportiksi (hankesuunnitelma). Hankesuunnitelman pohjalta tehdään investointipäätös. Hankesuunnitelman (irrallisena) liitteenä voi olla prosessisuunnitelmia ja, varsinkin korjausrakentamisen hankkeissa, ehdotus-, yleis- tai toteutussuunnitelmia riippuen siitä, kuinka tarkka hankesuunnittelu on. Hankesuunnittelu jakautuu kahteen vaiheeseen, joista ensimmäistä kutsutaan hankeselvitykseksi ja toista hankesuunnitelmaksi. Hankeselvitysvaiheessa arkkitehti selvittää hankkeen mahdollisuuksia ja ehdottaa uusia ratkaisuja keskittyen vaihtoehtoisiin toimintojen sijoitus- ja rakennuspaikkaselvityksiin. Hankesuunnitteluvaiheessa arkkitehti selvittää yleisellä tasolla tilat ja niiden yhteystarpeet sekä esittää uusia ratkaisuja. Hankesuunnitelman ei tule antaa mielikuvaa tulevasta rakennuksesta. Hankesuunnittelussa luodaan rakennushankkeeseen ryhtyvälle päätöksenteon perusteet ja kaikille suunnittelijoille tavoitteet, joihin suunnittelua verrataan koko suunnittelun ajan. Korjausrakentamiskohteissa hankesuunnitelman liitteenä voi olla ehdotussuunnitelmia. Vaiheen tuloksena syntyy hyväksytty hankesuunnitelma ja investointipäätös. B 1 Edellytysten toteaminen Tarveselvitys olemassa tai tekeillä Hankepäätös olemassa Pätevä henkilöstö käytössä Tarvittavat sopimukset allekirjoitettu Osapuolten vastuiden edellyttämä määräysvalta todettu B 2 Valmistelu B 3 B 4 B 4.1 Rakentamismahdollisuuksien selvitys o E Selvitetään tarjolla olevien rakennuspaikkojen soveltuvuus hankepäätöksen toteuttamiseksi, mahd. karttaliitteet o E Laaditaan rakennuspaikan alueidenkäytön kuvaus Selostus, asemapiirros o E Esitetään arkkitehdin asiantuntijalausunto valitusta rakennuspaikasta o K/E Selvitetään olevien tilojen käyttö- ja korjausmahdollisuudet, liitepiirustukset o K/E Selvitetään rakennuksen teknisen korjattavuuden ja muutettavuuden ominaisuuksia o K/E Selvitetään vaihtoehtoiset korjaus- ja muutosmenetelmät o K/E Järjestetään arkistomateriaalin hankinta o K/E Kootaan arkistomateriaali suunnitelma- ja ylläpitotiedoista o K/E Organisoidaan ja teetetään kuntotutkimus ja kokeet o K/E Arvioidaan korjausrakentamisen mahdollisuuksia o K/E Esitys rakennuspaikan rakentamiskelpoisuudesta B 4.2 B 4.3 B B B Rakennuspaikan lupamenettelyt o E Selvitetään ympäristövaikutukset o E Selvitetään tarvittavat viranomaistoimet ja -luvat Omistamisen, käytön ja ylläpidon asettamat tavoitteet Toiminnan asettamat tavoitteet o E Arvioidaan tarveselvityksen toiminnalle asetetut tavoitteet alueen ja ympäristön suunnittelun kannalta Huonetilaohjelma, tilakaaviot o E Arvioidaan tarveselvityksen toiminnalle asetetut tavoitteet alueen suunnittelun kannalta Tilakaaviot Omistajan asettamat tavoitteet o E Arvioidaan ja kirjataan omistajan asettamat tavoitteet Suunnitteluohje Käyttäjän asettamat tavoitteet o E Arvioidaan ja kirjataan käyttäjän asettamat tavoitteet Suunnitteluohje5 RT LVI SIT KH X ohjeet 5 B B B B 5 Tulos B 6 Kiinteistönpidon asettamat tavoitteet o E Arvioidaan ja kirjataan kiinteistönpidon asettamat tavoitteet Suunnitteluohje Tilaohjelma ja tilojen vaatimukset o E Laaditaan tilojen mitoitusperusteet ja määritellään huonetilaohjelma Huonetilaohjelma, tilakaaviot o E Laaditaan tarvittavat tilakaaviot, joissa kuvataan tilojen jaettavuus ja muuntojousto Tilakaaviot o E Laaditaan huoneselosteet Huoneselosteet o E Kuvataan hankkeen laajuus pinta-ala- ja tilavuuslaskelmin Laajuuslaskemat o E Määritellään tilojen erityisvaatimukset huoneselosteisiin Merkinnät o E Laaditaan toimintojen yhteyskaaviot Yhteyskaaviot o E Selvitetään toimintojen sijoittamisen erityisvaatimukset Merkinnät o E Tehdään arkkitehdin osuus elinkaari- ja ympäristöselvityksestä Korjausrakentamisen asettamat tavoitteet o K/E Osallistutaan energiakatselmuksen ja selvityksen tekoon Osuus energiaselvityksestä o K/E Kartoitetaan ja tilastoidaan rakennuksen tilat Tilakaaviot ja tilaluettelo o K/E Arvioidaan tilojen rakentamisaikaiseen käyttöön vaikuttavia tekijöitä o K/E Tehdään arkkitehdin osuus rakenne- ja laiteselvityksestä o K/E Tehdään arkkitehdin osuus asbesti- ym. erikoistyön tarpeesta o K/E Dokumentoidaan inventointityö Inventointimuistio o K/E Tehdään rakennuksen mittaus tai osallistutaan siihen o K/E Selvitetään lähtötietojen riittävyys ja määrätään tarvittavat lisäselvitykset ja välitetään tieto pääsuunnittelijalle o K/E Ollaan yhteydessä viranomaisiin t o K/E Määritellään rakennuksen arvo ja merkitys, arkkitehdin osuus o K/E Tehdään tutkimukset kiinteistössä, arkkitehdin osuus, mahd. liitepiirrokset o K/E Selvitetään ympäristön asettamat vaatimukset, mahd. liitepiirrokset o K/E Ajoitetaan korjaus- ja muutostöiden vaiheistaminen, arkkitehdin osuus o E Osallistutaan hankkeen läpiviennille asetettavien tavoitteiden määrittelyyn o E Osallistutaan investointipäätöksen valmisteluun o E Osallistutaan julkisten hankintojen erityistehtäviin Hankesuunnitelman sopimuksenmukaisuuden toteaminen Hankitaan hankesuunnitelmalle kirjallinen hyväksyntä Esitys hankeselvityksestä ja hankesuunnitelmasta (investointipäätös) Erikseen tilattavat tehtävät o E Hankesuunnitelmaan liittyvien ehdotussuunnitelmien laatiminen (ks. kohdan D tehtävät) Ehdotussuunnitelmat6 RT LVI SIT KH X ohjeet 6 C SUUNNITTELUN VALMISTELU Suunnittelun valmistelussa organisoidaan suunnittelu, pidetään mahdolliset suunnittelukilpailut, käydään tarvittavat neuvottelut, valitaan suunnittelijat ja tehdään suunnittelusopimukset Suunnittelun valmisteluvaiheessa määritellään rakennuksesta mahdolliset kiinteät ja muuttuvat tilaosat, arvioidaan suunnitteluprosessin ja suunnittelun ajoituksen vaikutuksia suunnitteluun sekä sovitaan suunnittelutiedon hallinnasta. Suunnitteluhankkeen tavoitteiden tarkistamisten ja täsmennysten jälkeen tehdään päätös suunnittelun käynnistämisestä. Vaiheen tuloksena syntyy suunnittelupäätös (suunnittelun käynnistäminen). C 1 C 2 C 3 C 4 C 4.1 C 4.2 C 4.3 C 4.4 Edellytysten toteaminen Hankesuunnitelma laadittu ja hyväksytty Investointipäätös tehty Valmistelu Selvitetään yhdessä tilaajan kanssa lähtötiedot Selvitetään yhdessä tilaajan kanssa suunnittelutehtävän vaativuus Selvitetään arkkitehtisuunnitteluryhmän kelpoisuus Selvitetään arkkitehtisuunnittelun vastuurajat Selvitetään suunnitteluresurssien riittävyys Sovitaan tietomallintamisen käyttö ja laajuus Sovitaan suunnittelutehtävästä lähtötiedoista Riskianalyysi Lista suunnittelijoista Lista suunnittelijoiden vastuurajoista K Selvitetään korjausrakentamisen erityistavoitteet K Selvitetään korjausrakentamisesta arkkitehtisuunnitteluun aiheutuvia erityistavoitteita Laaditaan tarjous suunnittelutehtävästä Neuvotellaan ja solmitaan suunnittelusopimus Tarkistetaan, että suunnittelulle asetetut tavoitteet ovat hankkeen tavoitteiden mukaisia Tarkistetaan, että suunnittelun aikataulut mahdollistavat riittävän suunnitteluun panostamisen Määritellään muutos- ja lisäsuunnittelun vastuut ja kustannusvaikutukset Suunnitteluprosessi Sovitaan suunnitteluryhmän järjestäytyminen Sovitaan suunnittelun laadunvarmistus (laatusuunnitelma) Laaditaan arkkitehdin osuus suunnitteluaikatauluun (suunnittelukokoukset) Sovitaan hankekohtaisista erityistehtävistä Suunnittelutehtävien määritteleminen Laaditaan projektin laatusuunnitelma Sovitaan käyttäjäsuunnittelun menettelyt Sovitaan toteutusmuodosta johtuvat menettelyt Sovitaan erityissuunnittelun vaikutukset ja menettelyt Suunnittelutiedon hallinnan määrittäminen Laaditaan arkkitehdin osuus hankkeen ICT-ohjeeseen Sovitaan viestinnästä ja viranomaisyhteistyöstä Tehdään sovitut osat viranomaisyhteistyöstä Sovitaan yhteistyöstä muiden suunnittelijoiden kanssa Suunnittelun käynnistäminen Tarkistetaan ja täsmennetään hankkeen tavoitteet Kirjataan yhteistyötapa pääsuunnittelijan ja erityissuunnittelijoiden kanssa Selvitetään viranomaistavoitteet ja niiden vaikutus hankkeen tavoitteisiin ja suunnittelutehtävään Kirjataan rakennusalueelle, rakennukselle ja tiloille asetetut vaatimukset sekä tarkistetaan ehdotettujen erityisalojen suunnitteluratkaisujen soveltuvuus asetettuihin tavoitteisiin Suunnittelutarjous Suunnittelusopimus Työnjakolista Merkinnät Kokous, merkinnät7 RT LVI SIT KH X ohjeet 7 C 5 Tulos Tarkistetaan hankkeen elinkaari- ja kustannustavoitteet sekä näiden vaikutus suunnitteluehdotukseen Kirjaus K Käynnistetään yhteistyö museoviranomaisten kanssa Laaditaan lista ja aikataulu puuttuvista lähtötiedoista Nimetään sisäiset ja ulkopuoliset asiantuntijat Sovitaan hankekohtaisista erityistehtävistä Tehdään sovitut osat käyttäjien kuulemisesta Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen Hankitaan suunnittelun valmisteluvaiheelle kirjallinen hyväksyntä Suunnittelupäätös Lista ja aikataulu Asiantuntijalista Työnjakolista8 RT LVI SIT KH X ohjeet 8 D EHDOTUSSUUNNITTELU Ehdotussuunnittelussa laaditaan vaihtoehtoiset suunnitteluratkaisut asetettujen tavoitteiden täyttämiseksi. Ehdotussuunnittelu voi olla vaiheesta riippumatonta. Ehdotussuunnitteluvaiheessa täsmennetään käyttäjän, tilaajan ja ympäristön suunnittelulle asettamat tavoitteet sovittuun laatutasoon. Arkkitehti pyrkii uusia ratkaisuja etsien esittämään vaihtoehtoisia ratkaisuja, joista valitaan kaikkien suunnittelijoiden läpikäymä ehdotus tilaajan hyväksyttäväksi ja yleissuunnittelun pohjaksi. Ehdotussuunnittelun ja yleissuunnittelun lopputuloksena syntyy rakennuksen kokonaisratkaisu. Vaiheen tuloksena syntyy ehdotuksen valintapäätös ja suunnitteluratkaisu jatkosuunnittelun pohjaksi (valittu ehdotussuunnitelma). D 1 D 2 D 3 D 4 D 4.1 D 4.2 D 4.3 D 4.4 D 4.5 D 4.6 D 5 Tulos Edellytysten toteaminen Hankesuunnitelma tai vastaava kuvaus hankkeen vaatimuksista laadittu Suunnittelupäätös ja sopimukset laadittu Suunnitelun yhteistyömenettelyt sovittu Suunnittelutavoitteet sovittu Valmistelu Valmistellaan CAD- ja tietomallinnusohjetta Selvitetään käyttö- ja paloturvallisuusvaihtoehtoja Ks. kohtien C3 C4 tehtävät Osallistutaan CAD- ja tietomallinnusohjeen laatimiseen Sovitaan tietomallintamisen laajuudesta ja laadusta (tietomallinnusohje) Suunnittelu- ja käyttäjäkokoukset, katselmukset ja viestintä Osallistutaan suunnittelun aloitustilaisuuteen Tehdään arkkitehdin osuus suunnittelu- ja tiedonvaihtoaikatauluista Sovitaan suunnittelun huolehtimis- ja vastuurajoista Osallistutaan suunnittelukatselmuksiin Laaditaan suunnittelun tilanneraportit Seurataan suunnittelutavoitteiden toteutumista Ohjataan ehdotussuunnittelua Alueenkäyttöehdotuksien laatiminen Hahmotellaan eri tontinkäyttövaihtoehtoja Toiminnallisten ratkaisuehdotuksien laatiminen Laaditaan ehdotukset rakennuksen jakautumisesta kerroksiin, osastoihin ja alueisiin Laaditaan ehdotukset tilaohjelmaan kuuluvista tiloista Laaditaan ehdotukset tilaohjelmaan kuulumattomattomista tiloista ja tekniikan tilavarauksista Ehdotuksien laatiminen rakennuksen toiminnallisesta ja arkkitehtonisesta muodosta Laaditaan ehdotukset rakennuksen julkisivuista ja niiden materiaaleista Laaditaan ehdotukset rakennuksen kerroksista ja niiden tilavarauksista leikkauspiirustuksin Sovitetaan suunnitelmat yhteen erityissuunnitelmien kanssa Aikataulu, merkinnät piirustuksiin, merkinnät piirustuksiin Tilanneraportit Asemapiirustukset Pohjapiirustukset Pohjapiirustukset Pohjapiirustukset o E Tehdään tietomallintaminen sovittuun tasoon Tietomalli Laaditaan suunnitelmat toistuvien tilojen tyyppiratkaisuista Ehdotuksen tavoitteenmukaisuuden osoittaminen ja selostusten laatiminen Selostetaan tavoitteissa pysyminen Laaditaan rakennustapaselostus Tehdään arkkitehdin osuus kohteen laajuus-, tehokkuus- ja kustannustarkastelusta Korjattavan rakennuksen vaihtoehtoiset tilaratkaisut ja tekniset ratkaisut Julkisivupiirustukset materiaalimerkintöineen Leikkauspiirustukset Yhteensovituspalaverit Tyyppiratkaisupiirustukset Selostus Rakennustapaselostus o K/E Laaditaan tilapäisjärjestelysuunnitelmat Väistösuunnitelmat o K/E Laaditaan purkamisen yleissuunnitelmat Purkusuunnitelmat Valitaan ehdotus jatkosuunnittelun pohjaksi Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen Hankitaan ehdotussuunnitelmille kirjallinen hyväksyntä Esitys ehdotuksesta yleissuunnittelun pohjaksi9 RT LVI SIT KH X ohjeet 9 E YLEISSUUNNITTELU Yleissuunnittelussa ehdotussuunnitelma kehitetään toteutuskelpoiseksi yleissuunnitelmaksi. Yleissuunnitelma kohdistuu sekä rakennuksen kiinteään perusosaan että muuntuvien tila-alueiden suunnitteluun. Yleissuunnitelma voi sisältää erilaisia vaihtoehtoja tilaratkaisuiksi. Yleissuunnittelussa valittu ehdotussuunnitelma kehitetään toteutuskelpoiseksi yleissuunnitelmaksi. Tarvittaessa sovitaan hankintastrategia. Yleissuunnitelma kohdistuu sekä rakennuksen kiinteään perusosaan että muuntuvien tila-alueiden suunnitteluun. Yleissuunnitteluvaiheessa valittu ja hyväksytty ratkaisuehdotus kehitetään toteutuskelpoiseksi suunnitelmaksi siinä laajuudessa ja tarkkuudessa, että laatutaso voidaan määrittää toteutuskustannusten edellyttämällä tarkkuudella. Yleissuunnittelussa pyritään jakamaan hanke muuntuviin tiloihin ja kiinteisiin tiloihin siten, että perusrakennuksen tilajakoa voidaan muuttaa vielä toteutussuunnitteluvaiheessa. Yleissuunnitelmat muodostavat pohjan rakennuslupa-asiakirjoille. Vaiheen tuloksena syntyy hyväksytty yleissuunnitelma ja pääpiirustukset. E 1 Edellytysten toteaminen Suunnittelu- ja käyttäjäkokouksista sovittu Ehdotussuunnitelma olemassa tai tekeillä Pääsuunnittelija valittu Suunnittelupäätös valitun ehdotuksen jatkosuunnittelusta olemassa tai tekeillä Suunnitelun yhteistyömenettelyt sovittu Tiedonvaihtoaikataulu laadittu Aikataulumerkinnät E 2 Valmistelu E 3 E 4 E 4.1 E 4.2 E 4.3 Ks. kohtien C3 C4 tehtävät Hankkeen lähtötietojen ja tavoitteiden ja hankekohtaisten tavoitteiden tarkistaminen Täsmennetään hankkeen laadulliset tavoitteet (arkkitehdin osuus) Täsmennetään hankkeen laajennus- ja muuntojoustotavoitteet (arkkitehdin osuus) Täsmennetään hankkeen elinkaari- ja käyttöikätavoitteet (arkkitehdin osuus) Täsmennetään yleissuunnitteluvaiheen hankintojen edellyttämän suunnittelun tarve (arkkitehdin osuus) Aluesuunnittelu Analysoidaan kaupunkikuvalliset ja muut ympäristövaikutukset Sijoitetaan vaatimusten mukaiset toiminnot alueelle Suunnitellaan alueen käyttö Suunnitellaan alueen liikenneratkaisut (arkkitehdin osuus, yhteistyössä ao. erityissuunnittelijan kanssa) Suunnitellaan aluetyypit ja alueen rakenteet periaatetasolla (arkkitehdin osuus, yhteistyössä ao. erityissuunnittelijan kanssa) Suunnitellaan alueen talovarustelu ja tekninen varustelu periaatetasolla (arkkitehdin osuus, yhteistyössä ao. erityissuunnittelijan kanssa) Suunnitellaan alueen kalusteiden sijoittuminen Suunnitellaan alueen istutusten sijoittuminen (arkkitehdin osuus, yhteistyössä ao. erityissuunnittelijan kanssa) Tilasuunnittelu Huomioidaan kaupunkikuvalliset ja muut ympäristövaikutukset tilojen suunnitteluun Suunnitellaan kokonaishahmo ja -ratkaisu Suunnitellaan toimintojen sijoittaminen rakennukseen Huomioidaan järjestelmien vaikutukset kokonaisuuteen Suunnitellaan tilaohjelmaan kuuluvat tilat Suunnitellaan tilaohjelmaan kuulumattomat tilat Suunnitellaan rakennuksen jakautuminen kerroksiin, osastoihin ja alueisiin Huomio- ja täydennysmerkinnät piirustuksiin piirustuksiin Selostus asemapiirustukseen asemapiirustukseen asemapiirustukseen asemapiirustukseen asemapiirustukseen asemapiirustukseen asemapiirustukseen asemapiirustukseen Selostus, Tietomalli tai piirustus Tietomalli tai piirustus yhteensovittamiskokouksesta Tietomalli tai piirustus Tietomalli tai piirustus10 RT LVI SIT KH X ohjeet 10 E 4.4 E 4.5 E E E E 4.6 E Rakennuksen kiinteiden ja muuntuvien osien määrittely Määritetään kiinteät ja muuntuvat tilaosat Määritetään kiinteiden ja muuntuvien tilaosien rajaukset (talo-osat) Talo-osat Perustus- ja runkoratkaisujen suunnittelu Suunnitellaan perustusratkaisut yhdessä rakennesuunnittelijan kanssa Huolehditaan, että järjestelmien tarvitsemat reitit runkorakenteisiin on varattuna ja yhteensopivat kokonaisratkaisun kanssa (arkkitehdin osuus, yhteistyössä ao. erityissuunnittelijoiden kanssa) Laaditaan rakenteelliset tyyppiratkaisut Suunnitellaan rakennuksen runkoratkaisu (yhteistyössä rakennesuunnittelijan kanssa) Julkisivujen suunnittelu Suunnitellaan rakennuksen julkisivut ja tekniset ratkaisut (yhteistyössä ao. erityissuunnittelijoiden kanssa) Suunnitellaan järjestelmien tarvitsemat reitit ja varaukset julkisivuun Varmistetaan yhteensopivuus kokonaisratkaisun kanssa (yhteistyössä ao. erityissuunnittelijoiden kanssa) Määritetään julkisivun huollon periaateratkaisut Varmistetaan, että toteutus ja hoito ovat turvallisesti suoritettavissa. Suunnitellaan julkisivutyypit, julkisivun rakenteet ja pinnat (arkkitehdin osuus, yhteistyössä ao. erityissuunnittelijoiden kanssa) Suunnitellaan julkisivun talovarustelu ja tekninen varustelu (arkkitehdin osuus, yhteistyössä TATE- ja rakennesuunnittelijan) Vesikattojen suunnitteleminen Suunnitellaan rakennuksen vesikatto ja vesikaton tekniset ratkaisut (yhteistyössä ao. erityissuunnittelijoiden kanssa) Suunnitellaan järjestelmien tarvitsemat reitit ja varaukset vesikattoon Varmistetaan yhteensopivuus kokonaisratkaisun kanssa (yhteistyössä pääsuunnittelijan kanssa) Suunnitellaan vesikaton huollon periaateratkaisut (arkkitehdin osuus, yhteistyössä TATE- ja rakennesuunnittelijan kanssa) Varmistetaan, että toteutus ja hoito ovat turvallisesti suoritettavissa (arkkitehdin osuus, yhteistyössä TATE- ja rakennesuunnittelijan kanssa) Suunnitellaan vesikattotyypit, vesikaton rakenteet ja pinnat (arkkitehdin osuus, yhteistyössä rakennesuunnittelijan kanssa) Suunnitellaan vesikaton talovarustelu ja tekninen varustelu (arkkitehdin osuus, yhteistyössä TATE-suunnittelijan) Yhteensovitetaan suunnitelmat erityissuunnittelijoiden kanssa ja osoitetaan pääsuunnittelijalle, että suunnitelmat on arkkitehtisuunnittelun osalta yhteensovitettu Tilaosien suunnittelu Kiinteistön tilat: Kiinteän tilaosan suunnittelu (runkorakenteet ja kiinteäksi suunnitellut tilat) Määritetään kiinteän tilaosan käyttötarkoitukset ja muuntojoustotavoitteet Varmistetaan, että järjestelmien tarvitsemat reitit ja varaukset kiinteässä tilaosassa on suunniteltu ja yhteensopivat kokonaisratkaisun kanssa Suunnitellaan rakennuksen kiinteän tilaosan tilat ja näiden tekniset ratkaisut yhdessä erityissuunnittelijoiden kanssa Suunnitellaan tilaosien huoltotarpeet periaateratkaisuina ja varmistetaan, että toteutus ja hoito ovat turvallisesti suoritettavissa. Määritetään ja suunnitellaan kiinteän tilaosan perustaso Suunnitellaan kiinteän tilaosan rakenteet ja rakennetyypit Suunnitellaan kiinteän tilaosan talovarustelu ja tekninen varustelu Suunnitellaan kiinteän tilaosan pinnat Suunnitellaan kiinteän tilaosan tilavarustelu yhteensovittamiskokouksesta Tyyppipiirustukset Julkisivupiirustukset, muistio yhteensovittamiskokouksesta yhteensovittamiskokouksesta Piirustusmerkintä yhteensovittamiskokouksesta Suunnittelukokousmerkintä Piirustusmerkinnät Varusteluettelot, piirustusmerkinnät Vesikattopiirustukset Vesikattopiirustukset yhteensovittamiskokouksesta asemapiirustukseen asemapiirustukseen Tyyppiratkaisupiirustukset Varusteluettelot, piirustusmerkinnät yhteensovittamiskokouksesta Suunnittelukokous Alustavat varusteluettelot, piirustusmerkinnät Alustavat varusteluettelot, piirustusmerkinnät11 RT LVI SIT KH X ohjeet 11 E E 4.7 E 4.8 E 4.9 E 4.10 E 4.11 E 5 Tulos E 6 E 7 o Toiminnan tilat: Muuntuvan tilaosan suunnittelu (kevyet rakenteet ja muuntuviksi suunnitellut tilat) Määritetään muuntuvan tilaosan käyttötarkoitukset ja muuntojoustotavoitteet Varmistetaan, että järjestelmien tarvitsemat reitit ja varaukset muuntuvassa tilaosassa on suunniteltu ja yhteensopivat kokonaisratkaisun kanssa Suunnitellaan rakennuksen muuntuvan tilaosan tilat ja näiden tekniset ratkaisut yhdessä erityissuunnittelijoiden kanssa Määritetään ja suunnitellaan muuntuvan tilaosan perustaso Suunnitellaan muuntuvan tilaosan rakenteet ja tyyppiratkaisut (yhteistyössä ao. erityissuunnittelijoiden kanssa) Suunnitellaan muuntuvan tilaosan talovarustelu ja tekninen varustelu Suunnitellaan muuntuvan tilaosan pinnat Suunnitellaan muuntuvan tilaosan tilavarustelu Suunnitellaan järjestelmien sijoittaminen tiloihin (yhteistyössä ao. erityissuunnittelijoiden kanssa) Esitetään yleisratkaisuun vaikuttava tai toistuva yksikkö toteutussuunnittelutarkkuudella Turvasuunnittelu Suunnitellaan rakenteiden paloluokat ja suojaustavat yhdessä erityissuunnittelijoiden kanssa Suunnitellaan tilojen paloluokat, poistumistiet ja suojaustavat yhdessä erityissuunnittelijoiden kanssa Yleissuunnitelman laskelmien tekeminen Tehdään pinta-ala- ja tilavuuslaskelmat Tehdään huoneisto- ja hyötyalalaskelmat Tehdään muut sovitut laskelmat Muu yleissuunnittelu Arvioidaan suunnitelman kokonaisuuden elinkaari- ja ympäristövaikutukset Yleissuunnitelman dokumentointi Tehdään tarvittavat lisäykset ja muutokset rakennustapaselostukseen Laaditaan yleissuunnitelma-aineisto sovitussa muodossa Kootaan ja laaditaan yleissuunnitelman täydennykseksi sovitut toteutussuunnitelmat Hankintoihin liittyvät tehtävät (tuoteosasuunnitteluun osallistuminen) yhteensovittamiskokouksesta yhteensovittamiskokouksesta Tyyppipiirustukset Alustavat varusteluettelot, piirustusmerkinnät Alustavat varusteluettelot, piirustusmerkinnät Piirustusmerkinnät Piirustusmerkinnät o Sovitaan tuoteosasuunnitteluun osallistumisen laajuus o Osallistutaan sovitulla tavalla tuoteosasuunnitteluun o Määritellään suunnitelmien rajapinnat Rakennustapaselostuksen rajaliite o Dokumentoidaan tuoteosasuunnittelun alueet o K K K K Arvioidaan vastaavien tuotteiden tavoitteenmukaisuus Suorituksen sopimuksenmukaisuuden osoittaminen Hankitaan yleissuunnitelmalle kirjallinen hyväksyntä Hyväksytty yleissuunnitelma ja pääpiirustukset Korjausrakentamisen tehtävät Inventoidaan vanhat tilat Osallistutaan kuntokartoituksiin Selvitetään kuntokartoitusten vaikutukset suunnitelmiin Laaditaan korjattavan rakennuksen tilaratkaisut ja tekniset ratkaisut, arkkitehdin osuus o K/E Laaditaan tilapäisjärjestelysuunnitelmat Toimintojen väistö- ja tilapäissuunnitelmat K Laaditaan purkamisen yleissuunnitelmat (arkkitehdin osuus, yhteistyö TATE- ja rakennesuunnittelu) Erikseen tilattavat tehtävät o E Osallistutaan elinkaariselvityksiin ja ratkaisujen esittämiseen o E Tuotetaan kustannusten laskentaan ja hankintaan liittyvä lisätehtäväksi määritelty materiaali o E Laaditaan vaihtoehtoiset yleissuunnitelmat eri hankintapaketteja varten o E Hankekohtaistesti määritellyt lisätehtävät Purkusuunnitelmat12 RT LVI SIT KH X ohjeet 12 F RAKENNUSLUPATEHTÄVÄT Rakennuslupatehtävissä selvitetään hankkeen edellyttämät lupamenettelyt, varmistetaan suunnittelijoiden kelpoisuus ja pääpiirustusten hyväksyttävyys sekä laaditaan lupahakemus tarvittavine asiakirjoineen. Rakennuslupatehtävissä varmistetaan suunnittelijoiden kelpoisuus ja yleissuunnitelman hyväksyttävyys, sekä kootaan pääpiirustukset ja laaditaan tarvittavat lupa-asiakirjat ja jätetään ne viranomaiskäsittelyyn. Vaiheen tuloksena syntyy rakennuslupahakemus ja viranomaisen lupapäätös. F 1 Edellytysten toteaminen Pääsuunnittelija valittu Hyväksytty yleissuunnitelma pääpiirustuksineen olemassa tai tekeillä F 2 Valmistelu F 3 F 4 F 5 Tulos Ks. kohtien C3 C4 tehtävät Laaditaan ja kootaan rakennuslupahakemuksessa tarvittavat asiakirjat o E Tehdään viranomaisten edellyttämät lisätehtävät Täydennetään tarvittaessa asiakirjoja viranomaisen esittämällä tavalla Suorituksen sopimuksenmukaisuuden hyväksyminen Hankitaan rakennuslupa-asiakirjoille kirjallinen hyväksyntä Rakennusvalvontaviranomaisten ohjeiden mukaisesti käsittelyyn jätetyt rakennuslupaasiakirjat G TOTEUTUSSUUNNITTELU Toteutussuunnittelussa yleissuunnitelma kehitetään rakentamisen ja hankinnan edellyttämiksi mitoitetuiksi suunnitelmiksi ja tuotemäärittelyiksi. Toteutussuunnitteluun sisältyy tuote- ja järjestelmäosasuunnittelu. Toteutussuunnittelu tuottaa suunnitelmia valitun hankinta- ja toteutustavan mukaisesti sekä hankinnan että toteutuksen käyttöön. Hankintoja varten laaditaan tarpeelliset suunnitelmat ja asiakirjat siihen laajuuteen, että kohteen määrät, työtavat ja laatutaso voidaan määrittää toteutuskustannusten edellyttämällä tarkkuudella palvellen hankintakyselyjä. Toteutussuunnittelussa suunnitelma kehitetään rakentamisen edellyttämiksi mitoitetuiksi suunnitelmiksi ja tuotemäärittelyiksi. Toteutussuunnitteluun sisältyy tuote- ja järjestelmäosasuunnittelu. Vaiheen tuloksena syntyy hyväksytyt toteutussuunnitelmat. G 1 G 2 G 3 Edellytysten toteaminen Yleissuunnitelma valmis tai tekeillä Pääsuunnittelija valittu Valmistelu Sovitaan suunnittelu- ja käyttäjäkokouksista Sovitaan suunnitelmien kierto muiden suunnittelijoiden ja käyttäjien ja tilaajan kesken Sovitaan huolehtimis- ja vastuurajoista Sovitaan suunnitelmakatselmuksista Kiinteä perusrakennus ja muuntuvat tilaosat sekä suunnitelmapakettijaot Ks. kohtien C3 C4 tehtävät Sovitaan rakennushankkeeseen ryhtyvän ja muiden osapuolien kanssa suunnitelmien valmiudesta hankintakyselyjä varten.13 RT LVI SIT KH X ohjeet 13 G 4 G 4.1 G 4.2 G 4.3 G 4.4 G 4.5 G G G G G G Suunnitelmapakettijaon määrittämiseen osallistuminen Hankintoja palvelevan suunnittelun toteutussuunnittelun tehtäväsisällöt Hankintamuoto 1 = Hankinta työpiirustuksin Hankintamuoto 1a = Hankinta täydentyvin työpiirustuksin Hankintamuoto 2 = Hankinta ohjeellisin suunnitelmin Hankintamuoto 3 = Tuoteosakauppa = Hankinta suunnitelmavaatimuksin Laaditaan suunnitelmat valitun toteutusmuodon mukaisesti Alueen suunnittelu (pihasuunnittelu) Laaditaan sijoitussuunnitelma vaatimusten mukaisille toiminnoille Laaditaan alueen yksityiskohtainen käyttösuunnitelma korkeusasemineen Laaditaan alueen liikenneratkaisusuunnitelma ja siihen liittyvät merkinnät (yhteistyössä ao. erityissuunnittelijan kanssa) Laaditaan alueen talovarusteiden ja teknisten varusteiden suunnitelma Laaditaan alueen kalustesuunnitelmat (tyyppikalusteiden sijoittaminen) Laaditaan alueen tukimuurien, terassien ja pihaportaiden suunnitelmat Laaditaan alueen istutussuunnitelmat (yhteistyössä ao. erityissuunnittelijoiden kanssa) Purkujen ja väliaikaisten rakenteiden ja järjestelyjen suunnittelu o K Laaditaan purkusuunnitelmat Täydennetty purkusuunnitelma o K Tehdään purkutöissä esiintulleet muutokset suunnitelmiin Tilasuunnittelu Mitoitetaan ja täydennetään suunnitelmia Talo-osat (rakennusosamalli) Perustusten ja alapohjan suunnittelu Laaditaan perustusten ja ulkopuolisten rakenteiden suunnitelmat (arkkitehdin osuus) Rungon suunnittelu Laaditaan rakennuksen runkoon liittyvät suunnitelmat (yhteistyössä ao. erityissuunnittelijoiden kanssa) Laaditaan mahdolliset rungon tyyppisuunnitelmat Varaussuunnittelu (kiinnikkeet ja reiät) Tehdään varaussuunnittelu yhteistyössä ao. erityissuunnittelijoiden kanssa Julkisivujen suunnittelu Laaditaan mitoitetut julkisivupiirustukset pintarakennemäärittelyineen Laaditaan mitoitetut julkisivujen elementtikaaviot yhdessä rakenne- ja muiden erityissuunnittelijoiden kanssa Laaditaan julkisivuihin liittyvien erillisrakenteiden mitoitetut piirustukset (parvekkeet, terassit, kaiteet, katokset ym.) Vesikattojen ja kansirakenteiden suunnittelu Laaditaan vesikattojen ja niiden varusteiden suunnitelmat Laaditaan lasikattojen ja niiden varusteiden suunnitelmat Laaditaan kattoterassien ja pihakansien suunnitelmat Laaditaan vesikattorakenteisiin liittyvät detaljisuunnitelmat Laaditaan kansirakenteiden suunnitelmat Täydentävien rakenteiden suunnittelu Laaditaan ikkunakaaviot, tyyppidetaljit, luettelot ja heloitus Laaditaan erityisikkunoiden kaaviot, tyyppidetaljit, luettelot ja heloitus Laaditaan ovikaaviot, tyyppidetaljit, luettelot ja heloitus Laaditaan erityisovien kaaviot, tyyppidetaljit, luettelot ja heloitus Ikkunakaaviot Ikkunakaaviot Ovikaaviot Ovikaaviot14 RT LVI SIT KH X ohjeet 14 Laaditaan kevyiden väliseinien kaaviot, tyyppidetaljit, luettelot ja heloitus Laaditaan erityisväliseinien ja jakoseinien kaaviot, tyyppidetaljit, luettelot ja heloitus Laaditaan kaiteiden, hoitotasojen ja -siltojen suunnitelmat Talo-osien suunnitelmien yhteensovittaminen G 4.6 G G G G Yhteensovitetaan talo-osien suunnitelmat kokonaisratkaisun kanssa Osoitetaan pääsuunnittelijalle, että suunnitelmat on arkkitehtisuunnittelun osalta yhteensovitettu Tilaosien suunnittelu Perusrakennuksen tilaosien suunnittelu Täsmennetään kiinteän tilaosan käyttötarkoitukset ja muuntojoustotavoitteet Varmistetaan, että toteutettavien järjestelmien tarvitsemat reitit ja varaukset kiinteässä tilaosassa on suunniteltu ja yhteensopivat kokonaisratkaisun kanssa Laaditaan mitoitetut suunnitelmat rakennuksen kiinteiksi tilaosiksi Arvioidaan osaltaan kiinteiden tilaosien suunnitelmien turvallinen toteutettavuus Laaditaan mitoitetut kiinteiden tilaosien rakenne- ja tyyppipiirustukset Laaditaan mitoitetut kiinteiden tilaosien teknisiin varusteisiin liittyvät suunnitelmat Laaditaan mitoitetut ja materiaalimerkinnöin varustetut suunnitelmat kiinteiden tilaosien pinnoista Laaditaan mitoitetut suunnitelmat kiinteiden tilaosien tilavarusteista Laaditaan kiinteiden kalusteiden, varusteiden ja laitteiden suunnitelmat periaatetasolla Laaditaan märkätilojen kalustesuunnitelmat periaatetasolla Laaditaan keittiöiden ja muiden erityistilojen kalustesuunnitelmat periaatetasolla Suunnitellaan opastejärjestelmän periaatteet Suunnitellaan VSS-tilat Muuntuvien tilaosien suunnittelu Täsmennetään muuntuvan tilaosan käyttötarkoitukset ja muuntojoustotavoitteet Varmistetaan, että toteutettavien järjestelmien tarvitsemat reitit ja varaukset muuntuvassa tilaosassa on suunniteltu ja yhteensopivat kokonaisratkaisun kanssa Laaditaan suunnitelmat rakennuksen muuntuviksi tilaosiksi Arvioidaan osaltaan muuntuvien tilaosien suunnitelmien turvallinen toteutettavuus Laaditaan muuntuvien tilaosien rakenne- ja tyyppipiirustukset Laaditaan muuntuvien tilaosien teknisiin varusteisiin liittyvät suunnitelmat Laaditaan suunnitelmat muuntuvien tilaosien pinnoista Laaditaan suunnitelmat muuntuvien tilaosien tilavarusteista Korjausrakentamisen materiaalien ja menetelmien sovittaminen rakennukseen o K Laaditaan korjaus-, lisärakenne- ja muutossuunnitelmat (ks. kohdan G 4.4 G 4.7 tehtävät soveltuvin osin) o K Inventoidaan rakennuksen kiinteät ja muuntuvat tilaosat ja varusteet Turvasuunnitteluun osallistuminen o E Laaditaan turvasuunnittelussa esiintulleet tarvittavat suunnitelmat o E Tehdään turvasuunnittelussa esiintulleet tarvittavat muutokset suunnitelmiin Seinäprojektiot, alakattopiirustukset, lattiakaaviot Kalusteiden ja varusteiden sijoitus- ja sovituspiirustukset Vakiovalmisteisten tai tyypitettyjen varusteiden kaaviot (naulakot, opasteet yms.) Vakiovalmisteisten tai tyypitettyjen kiinteiden kalusteiden kaaviot Vakiovalmisteisten tai tyypitettyjen kiinteiden kalusteiden kaaviot Opastejärjestelmän periaatesuunnitelma VSS-piirustus Täydennetyt työpiirustukset Tyyppipiirustukset Varustepiirustukset Pintasuunnitelmat ja selostukset Varustepiirustukset15 RT LVI SIT KH X ohjeet 15 G 4.7 G 4.8 G 4.9 G 4.10 G 5 Tulos Toteutussuunnitelman laskelmat o Tunnuslukujen ja määräluetteloiden laatiminen Määräluettelot Täydennetään pinta-ala- ja tilavuuslaskelmat Täydennetään huoneisto- ja hyötyalalaskelmat Tehdään tarvittavat laskelmat energiaselvitystä varten Tehdään muut sovitut laskelmat Tunnusluvut ja laskelmat o Laaditaan tietomalli Tietomalli Tuoteosien ja tuoteosavarusteiden suunnitteleminen (tuoteosamalli) o Laaditaan viitesuunnitelmat tuoteosatoimituksiin Tarkistetaan tuoteosatoimittajan suunnitelmien hyväksyttävyys Rakennusselostusten tekeminen Osallistutaan urakkarajaliitteen laadintaan Laaditaan huoneselosteet Laaditaan pintakäsittelyselosteet Toteutussuunnitelmien kokoaminen ja dokumentointi Kootaan ja dokumentoidaan toteutussuunnitelmat Kootaan ja julkaistaan yhdistelmämalli Suorituksen sopimuksenmukaisuuden osoittaminen Selvitetään ehdotuksen kustannukset suhteessa asetettuun kustannustavoitteeseen Selvitetään suunnittelutavoitteiden toteutuminen / niistä poikkeaminen Hankitaan toteutussuunnitelmille kirjallinen hyväksyntä Hyväksytyt toteutussuunnitelmat rakentamista varten Urakkarajaliite Huoneselosteet Pintakäsittelyselosteet t G 6 Erikseen tilattavat tehtävät o E Ympäristöluokitusjärjestelmän aiheuttamat erityistehtävät (LEED, BREEAM) o E Erityiskalusteiden suunnitelmat yhteistoiminnassa erityissuunnittelijoiden kanssa o E Irtokalustesuunnitelmat yhteistoiminnassa erityissuunnittelijoiden kanssa o E Erityistarpeiden lukitussuunnitelmat yhteistoiminnassa käyttäjien ja tilaajan kanssa o E Takkojen ja vaativien tulisijojen suunnitelmat yhteistoiminnassa erityissuunnittelijoiden kanssa o E Opastesuunnitelmat yhteistoiminnassa erityissuunnittelijoiden kanssa o E Piha- ja istutussuunnitelmat yhteistoiminnassa erityissuunnittelijoiden kanssa o E Lisätehtäväksi määritellyt tiedot määrälaskentaa varten o E Pyydetty tuoteosien tuotannonsuunnitteluun osallistuminen16 RT LVI SIT KH X ohjeet 16 H RAKENTAMISEN VALMISTELU Rakentamisen valmistelussa organisoidaan rakentaminen, kilpailutetaan rakentamistehtävät, käydään sopimusneuvottelut ja tehdään urakka- ja hankintasopimukset. Toteutuksen (rakentamisen) valmistelun vaiheessa arkkitehti osallistuu valittujen toteutussuunnitelmien sopivuuden tarkastamiseen ja käy tarvittaessa neuvotteluja toteuttajien kanssa toteutuksen vaikutuksesta suunnitelmiin ja suunnitelmien vaikutuksesta toteutukseen ja osallistuu arkkitehtisuunnittelun rakennusaikaisten tavoitteiden määrittämiseen. Vaiheen tuloksena syntyy rakentamispäätös ja urakoitsijavalinnat H 1 Edellytysten toteaminen Valitun urakkamuodon edellyttämät suunnitelmat laadittu ja hyväksytty H 2 Valmistelu H 3 Ks. kohtien C3 C4 tehtävät Käynnistetään suunnittelu toteutusmuodon mukaisesti Määritellään tilaajan suunnitteluhankinnat ja niiden sovittaminen muuhun suunnitteluun H 4 H 4.2 H 4.3 H 5 Tulos Muutetaan suunnitteluprosessi hankintamuodon mukaiseksi Tarjouspyyntöasiakirjojen laadinta Osallistutaan tarjouspyyntöasiakirjojen tavoitteiden tarkistamiseen Osallistutaan hankintarajoista sopimiseen Laaditaan toteutusmuodon mukaiset hankinta-asiakirjat Suunnitelmakatselmuksiin osallistuminen Sovitaan suunnittelukatselmuksien menettelyt o E Osallistutaan suunnitelmien tarkastamiseen o E Osallistutaan tuoteosatoimittajien ehdotusten kehittelyyn Suorituksen sopimuksenmukaisuuden osoittaminen Hankitaan rakentamiseen tarkoitetuille suunnitelmille kirjallinen hyväksyntä Sopimussuunnitelmat, suunnitelmamerkinnät, suunnitelmamerkinnät t17 RT LVI SIT KH X ohjeet 17 I RAKENTAMINEN Rakentamisessa varmistetaan sopimuksenmukainen toteutus, tavoitteet täyttävä lopputulos sekä tarvittavat käyttö- ja ylläpitovalmiudet. Rakennuksen valmistuminen todetaan vastaanotossa. Arkkitehdin valvontatehtävät ovat pääosin erikseen sovittavia. Arkkitehdin rakennusaikaisia tehtäviä ovat suunnitelmien mukaisen toteuttamisen seuraaminen valvonnalla ja tarkastuksilla. Rakennusaikaisiin tehtäviin liittyy myös rakennustyön suorittamista varten tarvittavien täydentävien tuotantosuunnitelmien laatiminen. Vaiheen tuloksena syntyy vastaanottopäätös ja urakan vastaanotto. I 1 I 3 I 4 I 5 Tulos Edellytysten toteaminen Toteutussuunnitelmat valmiit tarvittavassa laajuudessa Ks. kohtien C3 C4 tehtävät Määritetään arkkitehdin asiantuntijavalvonnan tehtävät Osallistutaan rakentamisen seurantaan Neuvotellaan tarvittaessa työtä johtavien, työmaavalvojan ja hankkijoiden kanssa. Tarkastetaan silmämääräisesti työn tulos suunnitelmien mukaisen lopputuloksen varmistamiseksi Osallistutaan mallikatselmuksiin Varmistetaan suunnitelmaratkaisujen turvallisuus arkkitehtisuunnitelmien osalta Täydennetään rakentamisen aikana suunnitelmia Merkitään hankintarajat suunnitelmiin Osallistutaan sovittuihin tilaisuuksiin ja palavereihin Laaditaan toteumapiirustukset t, suunnittelumerkinnät t, päätökset, suunnittelumerkinnät, suunnitelmamerkinnät Täydennetyt arkkitehtisuunnitelmat Toteumapiirustukset o E Laaditaan tietomallintamiseen liittyvä toteumamalli Toteumamalli Suorituksen sopimuksenmukaisuuden osoittaminen Hankitaan toteumapiirustuksille kirjallinen hyväksyntä Toteumapiirustukset ja toteumamalli I 6 Erikseen tilattavat tehtävät o E Rakennustyön aikainen valvonta o E Tehdään uusista hankintasopimuksista johtuneet suunnitelmat o E Valmistellaan muutosten edellyttämä suunnittelutarve o E Tehdään käyttäjämuutoksista aiheutuva sovittu lisäsuunnittelu o E Tehdään sovitut muutossuunnitelmat ja vaihtoehtoiset suunnitelmat o E Suunnitellaan rakentamisen aikaiset tilapäisjärjestelyt18 RT LVI SIT KH X ohjeet 18 J KÄYTTÖÖNOTTO Käyttöönotossa varmistetaan järjestelmien toiminta ja annetaan käytön opastus. Vaiheen tuloksena rakennus otetaan käyttöön. J 1 Edellytysten toteaminen J 2 Valmistelu J 3 J 4 J 5 Tulos J 6 Määritetään vastaanoton tehtävät Tarkistetaan lähtötiedot Laaditaan arkkitehdin osuus käyttö- ja huolto-ohjeeseen Osallistutaan vastaanottoon liittyviin tehtäviin Osallistutaan suunnittelutehtävän päättymiseen liittyviin tehtäviin Osoitetaan valmiin rakennuksen tavoitteenmukaisuus o E Tarkistetaan käyttösuunnitelma o E Tarkistetaan ylläpitosuunnitelma o E Opastetaan ylläpitoon ja käyttöön liittyvissä tehtävissä o E Huolehditaan suunnitelmien arkistoinnista käyttäjälle Suorituksen sopimuksenmukaisuuden osoittaminen Hankitaan kirjallinen hyväksyntä arkkitehdin osuuteen käyttö- ja huolto-ohjeesta Luovutettu rakennus Erikseen tilattavat tehtävät o E Laaditaan myynti- ja esittelyaineisto o E Kerätään ja luovutetaan pinta-ala- ja määrätiedot tilaajan erityistarpeisiin o E Esitellään kohde Arkkitehdin osuus huoltokirjasta Kirjaus tarkastusasiakirjassa K TAKUUAIKA Takuuaikana seurataan rakennuksen toimivuutta, tehdään takuuajan säädöt, pidetään tarvittavat tarkastukset ja korjataan mahdolliset puutteet. K 1 Edellytysten toteaminen K 2 Valmistelu K 3 K 4 K 5 Osallistutaan takuutarkastuksiin Osallistutaan takuuajan jälkeisiin tehtäviin Osallistutaan sovitulla tavalla käyttäjäpalautteen hankintaan Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen19 RT LVI SIT KH X ohjeet 19 L MUUT ARKKITEHDIN TEHTÄVÄT o E Strateginen työympäristösuunnittelu (vrt. tarveselvitys ja hankesuunnitteluvaihe) o E Tehdään analyysi hankkeesta. Tarpeiden hahmottaminen ja täydentäminen o E Hahmotetaan tilaajan tavoitteiden kokonaisnäkökulma tilaratkaisujen avulla o E Sovitetaan toiminnot kokonaisuuteen huomioiden mm. henkilöstö, tilaratkaisut, asiakkaat ja kustannukset o E Huomioidaan ja kartoitetaan alueellinen kehitys, kaupunkirakenne sekä rakennuksen ja detaljitason mittakaavat o E Järjestellään toiminnalliset prosessit rakennukseksi ja esitetään vaihtoehtoiset ratkaisumallit o E Osallistutaan suunnittelukilpailun organisointi-, sihteeri- ja tuomaritehtäviin o E Myynti-, visualisointi- ja esittelyaineiston valmistaminen o E Kohteen esittely o E Rakennuttajapalvelu o K/E Kiinteistön tai rakennuksen rakennushistoriallisen selvityksen laatiminen o K/E Kuntoarvio o K/E Kuntotutkimukset20 RT LVI SIT KH X ohjeet 20 Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen sekä eri suunnittelualojen tehtäväluettelot ovat yhteistyössä laatineet: Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Neuvottelevat Sähkösuunnittelijat NSS ry Rakennusteollisuus RT ry Rakennuttajatoimistojen Liitto RTL ry Sisustusarkkitehdit SIO ry Suomen Valoteknillinen Seura Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen Liitto SKOL ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry Näytä lisää
ST 41.03 PÄÄSUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO 12 RT 10-11108 LVI 03-10519 SIT 13-610093 KH X4-00515 Infra 053-710111 OHJEET toukokuu 2013 1 (12) korvaa RT 10-10764 LVI 03-10331 KH X4-00301 12 TEHTÄVÄLUETTELON Lisätiedot GEO12. RT 10-11127 LVI 03-10521 KH X4-00517 Infra 053-710124 GEOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO GEO12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ
RT 10-11127 LVI 03-10521 KH X4-00517 Infra 053-710124 GEOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO GEO12 OHJEET lokakuu 2013 1 (12) korvaa RT 10-10580 LVI 03-10243 KH X4-00208 Infra 053-710014 GEO12 TEHTÄVÄLUETTELON Lisätiedot UUDET TEHTÄVÄLUETTELOT JA KSE13 RAKENNESUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO RAK12 Tekniskan Sali, Eerikinkatu 2 Helsinki. 12.02.
UUDET TEHTÄVÄLUETTELOT JA KSE13 RAKENNESUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO RAK12 Tekniskan Sali, Eerikinkatu 2 Helsinki 12.02.2014 Ismo Tawast Uuden RAK 12 -tehtäväluettelon tavoitteita Erityisalojen suunnittelijoiden Lisätiedot VANHAINKOTI Tilapalvelu. Yritys: Osoite: Yhteyshenkilö: Puhelin / matkapuhelin: Faksi: Sähköpostiosoite: Y-tunnus: Kokonaishinta yhteensä (alv 0%)
LAUKAAN KUNTA 7.4.2015 1(2) Tekninen osasto VANHAINKOTI Tilapalvelu KOTI- KUUSELA ARK TARJOUSLOMAKE LIITE 1 TARJOUS PÄÄ- JA ARKKITEHTISUUNNITTELUSTA Suunnittelutarjouspyyntöönne viitaten tarjoamme suorittamaan Lisätiedot Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus
Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus HJR12, Hankkeen johtaminen ja rakennuttaminen & valvonta 12.2.2014 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Tilaajan eli rakennushankkeeseen ryhtyvän lakisääteisiä Lisätiedot Uudet tehtäväluettelot PS 12 ja ARK12 18. 9. 2014, HUS
Uudet tehtäväluettelot 12 ja ARK12 18. 9. 2014, HUS Arkkitehdin uusi tehtäväluettelo 12 ja ARK12 Vesa Juola / Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL SUUNNITTELUVAIHEIDEN PROSESSIT Tarveselvitys Hankesuunnittelu Lisätiedot Suunnitelmien yhteensovittaminen. Pääsuunnittelijakoulustus
Suunnitelmien yhteensovittaminen Pääsuunnittelijakoulustus Hanna Myöhänen PES-Arkkitehdit Oy 27.4.2015 Tiivistelmä Pääsuunnittelijan tehtävistä yhtenä ensimmäisistä mieleen tulee suunnitelmien yhteensovittaminen. Lisätiedot HANKESUUNNITTELUN TILAAMINEN
UUDET TEHTÄVÄLUETTELOT JA KSE 2013 HANKESUUNNITTELUN TILAAMINEN KIINTEISTÖJOHTAJA TEPPO SALMIKIVI 12.2.2014 HANKKEEN TEHTÄVÄKOKONAISUUDET HANKEVAIHEIDEN TULOKSET TARVESELVITYS HANKE- SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHTANA Lisätiedot Suunnittelun tarjouspyyntö
Suunnittelun tarjouspyyntö 12.2.2014 Indepro Oy/ Toimitusjohtaja, tekniikan tohtori Matti Kruus Matti Kruus Esityksen sisältö Hankkeen vaiheet ja hankkeen ositus Tehtäväluetteloiden käytön haasteet Suunnittelun Lisätiedot Ametriini Oy SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO. Suunnittelun erittelyt 1
Suunnittelun erittelyt 1 Ametriini Oy Asiakas ; Kohteen osoite; Tilaajan nimi; Tilaajan yhteystiedot; SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ Tämä tehtäväluettelo on tarkoitettu Lisätiedot Uudistamisen periaatteet ja tehtäväluettelojen käyttö. Uudet tehtäväluettelot ja KSE13, koulutus 12.02.2014
Uudistamisen periaatteet ja tehtäväluettelojen käyttö Uudet tehtäväluettelot ja KSE13, koulutus 12.02.2014 Tehtäväluettelot: Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluettelo HJR12 Pääsuunnittelun Lisätiedot KOKONAISSUUNNITTELUTARJOUSPYYNNÖN KYSYMYKSET JA VASTAUKSET
PÄIVÄRINTEEN MONITOIMITALO KOKONAISSUUNNITTELUTARJOUSPYYNNÖN KYSYMYKSET JA VASTAUKSET = KYSYMYS o =VASTAUS Tarjouspyynnössä viitataan ARK12, jota täydennetään erillis- ja täydentävillä tehtävillä. Erillis- Lisätiedot TATE 12. Vihdoinkin valmiina? Granlund Oy. Asiantuntijaseminaari 28.11.2013. Kari Kaleva
TATE 12 Vihdoinkin valmiina? Asiantuntijaseminaari 28.11.2013 Granlund Oy Kari Kaleva TEHTÄVÄT SUUNNITTELUVAIHEITTAIN 2012 A TARVESELVITYS B HANKESUUNNITELU TEHTÄVÄT SUUNNITTELUVAIHEITTAIN 1995 1 TARVESELVITYS Lisätiedot HJR12 ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ
ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 RT 10-11107 LVI 03-10518 SIT 13-610092 KH X4-00514 Infra 053-710110 OHJEET maaliskuu 2013 1 (24) korvaa RT 10-10575 LVI 03-10239 KH Lisätiedot Rakentajailta 16.09.2014 Rakennussuunnittelu Rakennusvalvonta Juha Vulkko
Rakentajailta 16.09.2014 Rakennussuunnittelu Rakennusvalvonta Juha Vulkko Huolehtimisvelvollisuus rakentamisessa MRL 119 Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan Lisätiedot ARK12 RT 10-11109 LVI 03-10520 SIT 13-610094 KH X4-00516 ST 41.04 ARKKITEHTISUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO ARK12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ
ST 41.04 ARKKITEHTISUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO ARK12 RT 10-11109 LVI 03-10520 SIT 13-610094 KH X4-00516 OHJEET toukokuu 2013 1 (20) korvaa RT 10-10576 LVI 03-10240 KH X4-00203 ARK12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS Lisätiedot Kustannustehokasta korjausrakentamista
Kustannustehokasta korjausrakentamista Sähköisen talotekniikan rakennuttajaseminaari 21.08.2014 Ilpo Peltonen, RAKLI ry Tuottavuus meillä ja muualla? Mitä eroja toimintatavoissa: Tuotanto- ja suunnitteluprosessi Lisätiedot ELINK12 RT 10-111XX LVI 03-105XX KH X4-005XX 3.11.2014 ST 41.08 ELINKAARISUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO ELINK12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ
3.11.2014 ST 41.08 ELINKAARISUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO ELINK12 RT 10-111XX LVI 03-105XX KH X4-005XX OHJEET marraskuu 2014 1 (16) ELINK12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ Tämä tehtäväluettelo on tarkoitettu Lisätiedot KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET
Kunnanvaltuuston hyväksymä 12.4.2010 Dnro 1207/454/2008 KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET HANKEOHJE Astuu voimaan 19.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä...1 Talonrakennushankkeen prosessi...1 Hankkeen Lisätiedot PIENTALOHANKKEEN ARKKITEHTI- JA PÄÄSUUNNITTELU
PIENTALOHANKKEEN ARKKITEHTI- JA PÄÄSUUNNITTELU SUUNNITTELUN OSAPUOLET RAKENNUTTAJA PÄÄSUUNNITTELIJA / ARKKITEHTI RAKENNESUUNNITTELIJA LVI-SUUNNITTELIJA SÄHKÖSUUNNITTELIJA Lisäksi esim. - sisustussuunnittelija Lisätiedot Korjaushankkeen valmistelu taloyhtiössä
Korjaushankkeen valmistelu taloyhtiössä TARVE- SELVITYS HANKE- SUUNNITTELU SUUNNITTELU RAKENTAMISEN VALMISTELU RAKENTAMINEN VASTAANOTTO JA TAKUU Kiinteistöilta Oulu 13.1.2010 NYKYTILAN JA KORJAUSTARPEEN Lisätiedot Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo
Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo 12.2.2014 Kari Kaleva / Granlund Oy Esityksen sisältö Taloteknisen tehtäväluettelon rakenne Avoimen rakentamisen periaate talotekniikassa TATE 12 tehtäväluettelon Lisätiedot KINNULAN PÄIVÄKOTI 4.9.2014 Suunnittelutarjouspyyntö
KINNULAN KUNTA KINNULAN PÄIVÄKOTI 4.9.2014 Suunnittelutarjouspyyntö 1. Tilaaja Kinnulan kunnan tilapalvelu pyytää tarjoustanne Kinnulan päiväkodin pää- ja arkkitehtisuunnittelusta sekä rakennesuunnittelusta. Lisätiedot Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi
Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy Lisätiedot PALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO PALOÄSSÄT OY:N LAATIMA JA KEHITTÄMÄ
PALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO PALOÄSSÄT OY:N LAATIMA JA KEHITTÄMÄ 30.07.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ... 3 2. TEHTÄVÄLUETTELON KÄYTTÖ... 3 2.1 PALKKIOMALLIT... 3 2.2 HUOMIOITAVAA Lisätiedot NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE
NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE Hyväksytty kunnanhallituksessa 20.10.1997/496 Voimaantulo 6.11.1997 Tarkistettu kunnanhallituksessa 16.8.1999/271 Voimaantulo Lisätiedot UUDET TAVAT RAKENNUTTAA
UUDET TAVAT RAKENNUTTAA Tavoite- ja kattohintaurakan sekä suunnittelua sisältävien urakoiden sudenkuopat Prof. Rakentamistalous JoKa-konsultit Oy jouko.kankainen@joka-konsultit.fi UUDET TAVAT RAKENNUTTAA Lisätiedot KSE 2013 keskeiset uudistukset Konsulttisopimukset ja tehtäväluettelot. SKOL-RAKLI-TEKNOLOGIATEOLLISUUS Lahti 11.05.2015
KSE 2013 keskeiset uudistukset Konsulttisopimukset ja tehtäväluettelot SKOL-RAKLI-TEKNOLOGIATEOLLISUUS Lahti 11.05.2015 Kiinteistöjohtaminen ja aineiston käyttö YLLÄPIDON KOORDINOINTI ASIAKASYHTEISTYÖ Lisätiedot JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA?
JulkisivuROADSHOW Oulu: JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? Radisson Blu Hotel, 8.10.2015 Mikko Tarri, yksikönjohtaja / korjaussuunnittelu A-Insinöörit Suunnittelu Oy Esityksen sisältö Julkisivusaneeraus Lisätiedot JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI
Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI KORJAUSSUUNNITTELU päivitetty 9/2005 DI Matti Haukijärvi, DI Timo Lod Tampereen teknillinen yliopisto, Talonrakennustekniikka Lisätiedot Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet
Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet MRL MRA RakMk LAKI ASETUS MÄÄRÄYS OHJE SELOSTUS 1.1.2000 MRL & MRA 1.5.2000 RakMk A1 2000 Rakennustyön valvonta, määräykset ja ohjeet 1.5.2000 RakMk A4 Lisätiedot Peter Ström Asiakkuusjohtaja
Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy Lisätiedot Korjausrakentamisen uudet määräykset - rakennuttajakonsultin näkökulma
Korjausrakentamisen uudet määräykset - rakennuttajakonsultin näkökulma Oulu 14.11.2013 Ari-Matti Jänkälä Projektipalvelu Prodeco Oy www.prodeco.fi www.prodeco.fi Yritys Projektipalvelu Prodeco Oy on Pohjois- Lisätiedot SUUNNITTELUN TEHTÄVÄMÄÄRITTELYT LAITOSHANKKEISSA
SUUNNITTELUN TEHTÄVÄMÄÄRITTELYT LAITOSHANKKEISSA VESIHUOLTOPÄIVÄT 3.- Finlandia talo, Helsinki Antti Harinen LAITOSHANKKEET VESIHUOLTOALALLA Vesilaitos Projektin johto Suunnittelu Kilpailutukset Urakointi Lisätiedot YMPÄRISTÖSERTIFIOINNIN TEHTÄVÄLUETTELO (22.5.2014)
Korjausrakentamispalveluiden ostaminen taloyhtiössä TkT Jari Virta Korjausrakentamisen osapuolia Valtuudet palveluiden hankintaan Kuntotutkijat tms. Valvojat Materiaalin toimittajat Urakoitsijat Tilaaja Lisätiedot Suunnittelu Urakkasopimus - Toteutus
Suunnittelu Urakkasopimus - Toteutus Hyvä laatu, oikeat valinnat Toimivat ratkaisut Edullinen toteutus Hyvä energiatehokkuus Kohtuulliset ylläpitokustannukset 10.12.2013 Liisa Seppälä, Hausia Oy 1 Rakennuttaminen Lisätiedot RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS
RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden Lisätiedot Pääsuunnittelijan tehtävät tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa tehtäväluetteloiden PS01 ja PS12 vertailu
Pääsuunnittelijan tehtävät tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa tehtäväluetteloiden PS01 ja PS12 vertailu Pääsuunnittelija PS Pro -tutkielma Sasu Hälikkä Arkkitehtiryhmä Reino Koivula Oy Espoossa Lisätiedot NCC:N KOKONAISRATKAISU TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSIIN
Korjausrakentamispalvelut/MVi 29.08.2007 1(5) NCC:N KOKONAISRATKAISU TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSIIN NCC tarjoaa taloyhtiön korjauksiin vaiheittaista kokonaisratkaisua, joka kattaa taloyhtiön korjaustarpeen Lisätiedot Rakentamismääräyskokoelma
Rakentamismääräyskokoelma Osa B1 Kantavat rakenteet Määräykset ja ohjeet 2010 Huom! Esitys perustuu B1-ehdotuksen 22.11.2010 olevaan versioon. Muutokset ovat hyvin mahdollisia. B-sarjan uudistustyön periaatteet Lisätiedot HANKESSUUNNITELMAN SUUNNITTELUOHJELMA
LIITE 2 31.12.2012 Sivu 1/14 Tilaaja: Tuusulan kunta, tilakeskus PL 60 04301 Tuusula Hanke: Tuusulan kunnantalon peruskorjauksen hankesuunnitelma HANKESSUUNNITELMAN SUUNNITTELUOHJELMA Tuusulan kunta, Tilakeskus Lisätiedot TOIMITILAHANKINNAN YLEISET MENETTELYTAPAOHJEET
10.11.2010 Kaupunginvaltuusto 10.1.2011 TOIMITILAHANKINNAN YLEISET MENETTELYTAPAOHJEET Suvilahden koulu/kombikirjasto SISÄLTÖ YLEISTÄ...3 SOVELTAMISALA...3 TILAHALLINTORYHMÄ (THR)...3 TARVESELVITYS...3 Lisätiedot HUS-Kiinteistöt Oy:n tietomallinnusohjeet
HUS-Kiinteistöt Oy:n tietomallinnusohjeet Yleinen osa Versio 1.1 18.02.2009 1. YLEISTÄ Projektien mallinnuksen tavoitteena on, että tietomallien sisältämä tieto on hyödynnettävissä rakennushankkeen kaikissa Lisätiedot RAKENNESUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO RAK 12
RAKENNESUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO RAK 12 Vertailu tehtäväluetteloon RAK 95 Antti Kokko Opinnäytetyö Toukokuu 2013 Rakennustekniikan koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Lisätiedot T E S T I K Ä Y T T Ö
RT 10-10973 LVI 03-10446 KH 4-00429 TALOTEKNIIKAN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO TATE 09 OHJEET syyskuu 2009 1 (37) Tämä talotekniikan suunnittelun tehtäväluettelo ja sen käyttöohje julkaistaan testikäyttöä Lisätiedot RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta. Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos
RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos Lähdekirjallisuutta RIL 249-2009 Matalaenergiarakentaminen Lisätiedot Jarmo Halonen Kiinteistön Tuottoanalyysit Oy. Kiinteistön Tuottoanalyysit Oy Halsuantie 4 00420 HELSINKI 0207 698 668 www. tuottoanalyysit.
Jarmo Halonen Kiinteistön Tuottoanalyysit Oy Tarvekartoitus hankesuunnittelu Rakennuttaminen Suunnittelu Rakentaminen Vastaanotto Tekninen suunnittelu, jossa määritellään hankkeen laatu ja laajuus Kaupallinen Lisätiedot TIEDONHALLINTA Avain koordinointiin ja tiedon laadun ytimeen
TIEDONHALLINTA Avain koordinointiin ja tiedon laadun ytimeen Rakennuttamisen ja suunnittelun laadunhallinnan kehitysseminaari, Varkaus 18.3.2015 Toni Teittinen ja Jenni Kaukonen, Capisso Oy MENU Rakentamisen Lisätiedot Viemäreiden sisäpuolinen korjaus
Viemäreiden sisäpuolinen korjaus Ennen remonttia Remontin aikana Remontin jälkeen Jari Virta, Kiinteistöliitto Korjausedellytysten selvittäminen Hankesuunnittelu Suunnittelu Ennen remonttia Korjausedellytysten Lisätiedot JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN
JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN Hankintasuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. RAKENNUTTAMINEN 3. SUUNNITTELU 4. TOTEUTUS 5. VIRANOMAISET 6. TOTEUTUSMUODON VALINTA 7. SUUNNITTELUMUODOT Lisätiedot JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI
Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI HANKESUUNNITTELU Viranomaisohjaus julkisivukorjaushankkeessa päivitetty 9/2005 TkL Martti Hekkanen VTT JUKO-ohjeistokansio Lisätiedot UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN
RAKENNUTTAJAKOULUTUS RAPS 1 Rakennushankkeen kokonaisuuden hallinta Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL, Rakennusinsinöörit ja arkkitehdit Lisätiedot ( 2 6. 4. 2 0 1 0, p ä i v i t e t t y 1 7. 5. )
PROJEKTINJOHTOPALVELUT OY 1/(6) T A R J O U S P Y Y N T Ö L U O N N O S ( 2 6. 4. 2 0 1 0, p ä i v i t e t t y 1 7. 5. ) HANKESUUNNITTELUN TARJOUSPYYNTÖ Uudenmaan Projektinjohtopalvelut Oy pyytää Teiltä Lisätiedot TARKASTUSASIAKIRJAN YHTEENVETO
TARKASTUSASIAKIRJAN YHTEENVETO Tälle lomakkeelle merkitään hankkeen kiinteistö- ja lupatiedot, aloituskokouksessa sovitut rakennusvaiheiden tarkastusten vastuuhenkilöiden tarkastusmerkinnät huomautuksineen, Lisätiedot OMAKOTITALON SUUNNITTELUPROSESSI. Fiskars 14.5.2011 Minna Kuusela TTS
OMAKOTITALON SUUNNITTELUPROSESSI Fiskars 14.5.2011 Minna Kuusela TTS Unelmia Kaikki alkaa toiveesta, tarpeesta ja unelmista, oli sitten kyse pienestä remonttihankkeesta tai isomman alueen suunnittelusta. Lisätiedot Laihian kunta rakennuttaa Keskuskoulun tontille kerrosalaltaan 2055 m 2 uudisrakennuksen.
Laihian Kunta 1(6) SUUNNITTELUPALVELUJEN TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjoustanne Monnarin koulun uudisrakennuksen arkkitehti-, rakenne-, LVI- AS- ja geosuunnittelusta tämän tarjouspyynnön ja liitteenä olevien Lisätiedot Oppeja ja kokemuksia Pisararadan suunnittelun tiedonhallinnasta
HUS-Kiinteistöt Oy:n tietomallipohjainen investointiprosessi Esitelmä 17.9.-14 HUS-Kiinteistöt Oy:n toimintaympäristö Onnistunut rakennusinvestointi Tietomallipohjainen investointiprosessi Tietomallintamisen Lisätiedot Rakennusvalvonnan terveiset ajankohtaisista asioista
EUROKOODI 2014 SEMINAARI Rakennusvalvonnan terveiset ajankohtaisista asioista tarkastusinsinööri Ulla Poutanen, Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto Säädöksissä muutoksia MRL:n muutos 41/2014 Sovelletaan Lisätiedot RIL 250-2011 Kosteudenhallinta ja homevaurion estäminen - ammattilaisen ja jokamiehen työkalu Hometalkoot/työmaakokous 1.1.2013
RIL 250-2011 Kosteudenhallinta ja homevaurion estäminen - ammattilaisen ja jokamiehen työkalu Hometalkoot/työmaakokous 1.1.2013 Gunnar Åström RIL Julkaisun lähtökohta (v. 2008) Jatkuvia kosteuteen liittyviä Lisätiedot Mervi Abell Lupa-arkkitehti Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto RI, RA
Mervi Abell Lupa-arkkitehti Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto RI, RA Rakennustarkastusyhdistyksen ohje: Kosteusvauriokorjausten lupamenettely Mervi Abell Rakennustarkastusyhdistys RTY ry. projektiryhmä Lisätiedot AS OY KORJAUSTEN INTEGROIVAT TOIMINTAMALLIT - KOMMENTTI
AS OY KORJAUSTEN INTEGROIVAT TOIMINTAMALLIT - KOMMENTTI Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2 hankkeen työpaja Juha Salminen TkT, Kehitysjohtaja, Consti Yhtiöt Kumppanisi korjausrakentamisessa www.consti.fi Lisätiedot Hallitusammattilaisen toiminta ja onnistunut korjaushanke
Hallitusammattilaisen toiminta ja onnistunut korjaushanke Hallitusfoorumi 6.10.2012 Hallituksen jäsen Juhani Siikala, RI, Ekon, KJs Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallitusasiantuntijat AKHA ry www.akha.fi Lisätiedot Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara
Rakennusperintöpäivä 8.5.2014 Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Esittely Rakennuskanta Rakennustekniikkaa ja arkkitehtuuria: Toim. Petri Neuvonen: Kerrostalot Lisätiedot ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009
ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009 YLEISTÄ Nämä asiakirjat piirustuksineen ja liitteineen sisältävät rakennusluvan. Rakennettaessa on noudatettava hyväksyttyjä piirustuksia. Lisätiedot Uudet projektimallit ja sähkösuunnittelun rooli tulevaisuudessa. CADS 30 vuotta juhlaseminaari Kari Kaleva Granlund Oy
Uudet projektimallit ja sähkösuunnittelun rooli tulevaisuudessa CADS 30 vuotta juhlaseminaari Granlund Oy Granlund konserni Avainlukuja 2013 >500 henkilöä, Lv ~ 40 M Kehityspanos 3,2 M, 40 hlötyövuotta Lisätiedot YTV. Osa 5. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Rakennesuunnittelu. versio 1.0
YTV versio 1.0 Yleiset tietomallivaatimukset 2012 Osa 5. Rakennesuunnittelu Alkusanat Julkaisusarja Tietomallivaatimukset 2012 on laajapohjaisen kehittämishankkeen, COBIM, tulos. Tarve vaatimuksille juontaa Lisätiedot Ei aina se halvin julkisen hankinnan tarjouskilpailun monet vaihtoehdot 11.12.2012. Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry
Ei aina se halvin julkisen hankinnan tarjouskilpailun monet vaihtoehdot 11.12.2012 Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Infrarakennuttamisen haasteita Infraomaisuuden arvon Lisätiedot Tarja Ahovainio Kaukajärviosuuskunta 28.8.2013
Tarja Ahovainio Kaukajärviosuuskunta 28.8.2013 Yhteishankkeessa mukana olleet kohteet As Oy Saarenaura Saarenvainionkatu 11 valm. 1970 As Oy Saarenkarhi Saarenvainionkatu 13 valm. 1971 As Oy Saarenkuokka Lisätiedot RAKENTAJAILTA. Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta, Hannu Leskinen. 13.1.2010 Rakentajailta 1
RAKENTAJAILTA Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta, Hannu Leskinen 13.1.2010 Rakentajailta 1 OMA KOTI UNELMAAKO Akan otossa ja auton ostossa ei terveellä järjellä ole mitään tekemistä Näin ei pidä edetä Lisätiedot Aineiston luovuttaminen tilaajalle KSE13 Tietomallit ja sähköinen aineisto. Matti Kiiskinen 12.2.2014/Telu-koulutus
Aineiston luovuttaminen tilaajalle KSE13 Tietomallit ja sähköinen aineisto Matti Kiiskinen 12.2.2014/Telu-koulutus KSE 2013, keskeiset muutokset liittyen konsulttityön luovutukseen Asiakirjat -> Aineisto Lisätiedot Ajankohtaista. Yhteisiä pelisääntöjä
Pasi Timo Tarkastuspäällikkö Vantaan kaupunki Rakennusvalvonta Ajankohtaista ja Yhteisiä pelisääntöjä Eurokoodiseminaari 8.12.2016 Kalastajatorppa pksrava.fi Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen TOPTEN Lisätiedot OPAS RAKENNUKSEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEEN LAADIN- NASTA
OPAS RAKENNUKSEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEEN LAADIN- NASTA 2 1 YLEISTÄ Tämä opas toimii ohjeena käyttö- ja huolto-ohjeen (kutsutaan myös huolto-ohjekirjaksi tai huoltokirjaksi) laadinnassa. Opas on rakenteeltaan Lisätiedot Rakentajailta 16.09.2014 Rakennuslupa Rakennusvalvonta Juha Vulkko
Rakentajailta 16.09.2014 Rakennuslupa Rakennusvalvonta Juha Vulkko Mihin lupa tarvitaan Rakennuksen rakentaminen, laajentaminen, korjaus ja muutostyöt sekä kaupunkikuvaan tai -ympäristöön vaikuttavat toimenpiteet Lisätiedot EUROKOODI 2012 SEMINAARI. Betonirakenteet eurokoodit ja toteutusstandardi SFS-EN 13670
EUROKOODI 2012 SEMINAARI Betonirakenteet eurokoodit ja toteutusstandardi SFS-EN 13670 Koulutus ja käyttöönotto Eurokoodikoulutukset järjestettiin pääosin 2007 Oppilaitoksissa opetus pääosin eurokoodipohjaista Lisätiedot T A R J O U S P Y Y N T Ö 28. 1. 2 0 1 1
T A R J O U S P Y Y N T Ö 28. 1. 2 0 1 1 SUUNNITTELUN TARJOUSPYYNTÖ Uudenmaan Projektinjohtopalvelut Oy pyytää Teiltä tarjousta (As Oy Mäkärä) -nimiseen rakennuskohteeseen vesikattojen ja yläpohjien peruskorjauksen Lisätiedot HANKESUUNNITELMA. Saarijärven ASPA -palvelutalo, Saarijärvi 16.6.2014 A R K K I T E H T U U R A O Y
HANKESUUNNITELMA Saarijärven ASPA -palvelutalo, Saarijärvi HANKESUUNNITELMA 2 (8) Saarijärven ASPA -palavelutalo HANKESUUNNITELMA Sisällysluettelo: 1. HANKKEEN YLEISTIEDOT JA YHTEYSHENKILÖT 2. TARVESELVITYS Lisätiedot Korjausurakan valmistavat toimenpiteet, elinkaari, kuntoarviot ja -tutkimukset. Sellosali 18.9.2012 Jari Hännikäinen neuvontainsinööri
Korjausurakan valmistavat toimenpiteet, elinkaari, kuntoarviot ja -tutkimukset Sellosali 18.9.2012 Jari Hännikäinen neuvontainsinööri Kiinteistön elinkaari Kiinteistön vaiheet maanhankinnasta ja kiinteistön Lisätiedot URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Kainuun keskussairaalan laajennus, ppkl ja nd-yksikkö
URAKKATARJOUSPYYNTÖ 1(1) Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous tehdään alla mainitulla tavalla eriteltynä. Pyydetyt yksikköhinnat ilmoitetaan Lisätiedot VESI- JA VIEMÄRIJOHTOJEN PERUSKORJAUKSEN (LINJASANEERAUS) LUPAPROSESSIKUVAUS
HELSINGIN KAUPUNKI LUPAPROSESSIKUVAUS 1 (6) VESI- JA VIEMÄRIJOHTOJEN PERUSKORJAUKSEN (LINJASANEERAUS) LUPAPROSESSIKUVAUS HELSINGIN KAUPUNKI LUPAPROSESSIKUVAUS 2 (6) 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Lisätiedot Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA
Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA 5.10.2016 Hankesuunnittelulla haetaan suuntaa, johon hanketta lähdetään viemään. Reunaehdot ja lähtötiedot as.oy:ltä Tehdyt / tehtävät kuntotutkimukset Osakas- Lisätiedot AA (ERITTÄIN VAATIVA) C (VÄHÄINEN) B (TAVANOMAINEN) A (VAATIVA) AA A B C 1
Korjausrakentamisen energiaselvityslomake, toimenpide- tai rakennuslupaa varten koskevat asiakirjat, perustuu asetukseen YM 4/13 (TIEDOT TÄYTETÄÄN TYHÄÄN KENTTÄÄN) RAKENNUTTAJA RAKENNUSPAIKAN OSOITE KIINTEISTÖTUNNUS Lisätiedot Tilan RN:o/tontin nro/rakennuspaikan nro. Rakennushankkeeseen ryhtyvän nimi. Rakennushankkeeseen ryhtyvän valvoja
EURAJOEN KUNTA YMPÄRISTÖTOIMI RAKENNUSVALVONTA RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Yksityiskohtainen tarkistuslista RAKENNUSKOHDE Rakennuslupanumero Rakennuspaikka Kylä/kunnanosa Osoite Tilan nimi/korttelin Lisätiedot PJU osuuden projektisuunnitelma -malli
Projektinjohtourakkaosuus PJU osuuden projektisuunnitelma - 12.8.2015 2 (7) Sisällysluettelo 1 PROJEKTISUUNNITELMAN TARKOITUS... 4 2 URAKAN YLEISTIEDOT... 4 3 URAKANORGANISAATIO... 4 4 PROJEKTIN TAVOITTEET Lisätiedot Tampereen kaupunki, rakennusvalvontavirasto rakennustarkastusinsinööri Jyrki Ottman 03.10.2013
Tampereen kaupunki, rakennusvalvontavirasto rakennustarkastusinsinööri Jyrki Ottman voimaan 1.7.2013, kaupan esteiden poisto jäsenmaiden välillä pakollinen CE-merkintä koskee niitä rakennustuotteita, joille Lisätiedot JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI
Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI KORJAUSSUUNNITTELU päivitetty 9/2005 DI Matti Haukijärvi, DI Timo Lod Tampereen teknillinen yliopisto, Talonrakennustekniikka Lisätiedot URAKKAOHJELMA VÄLINE SOPIMUSJOHTAMISEEN. Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy
URAKKAOHJELMA VÄLINE SOPIMUSJOHTAMISEEN Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy TAUSTA Professori 1980 2009 Tilaajan avustamista urakkasopimusten teossa Urakkamuodon valinta Konsultin valinta Konsulttisopimusten Lisätiedot Tontin pinta-ala: 2082m2
Rakennuslautakunta 23 20.05.2015 Rakennuslupahakemus R2-2015 (6. kaupunginosan korttelin 82 tontti 5, Alppitie 10A, olohuoneen ja eteistilan laajennus ja muutos sekä terassin laajennus, lupaa haetaan jo Lisätiedot Lupa nro 2014-192 / Lappeenrannan Arvokiinteistöt Oy, rakennuslupahakemus
Rakennuslautakunta 53 03.06.2014 Rakennuslautakunta 59 01.07.2014 Lupa nro 2014-192 / Lappeenrannan Arvokiinteistöt Oy, rakennuslupahakemus 187/10.03.00.04.00/2014 RAKLA 53 Valmistelija/lisätiedot: Rakennustarkastaja Lisätiedot KORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ
KORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ Isännöinti Ilkka Saarinen Oy, hallitusjäsenten koulutusilta Suomalainen klubi, Tampere 30.1.2014 Mikko Tarri, A-Insinöörit Suunnittelu Oy KORJAUSHANKKEEN Lisätiedot SUUNNITTELUOHJELMA KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTO UTINKATU 85, PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS
KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTO UTINKATU 85, PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS Kouvolan kaupunki, Tilaliikelaitos 15.9.2010 UTINKATU 85 PERUSKORJAUS 1 Tilaliikelaitos 1 RAKENNUSKOHDE 1.1 Rakennuskohde Kouvolan kaupungissa Lisätiedot IV- kuntotutkimuksen perusosa ja järjestelmien yleisarviointi. Harri Ripatti
IV- kuntotutkimuksen perusosa ja järjestelmien yleisarviointi Harri Ripatti TAVOITTEET Täyttääkö IV-järjestelmä nykyiselle tai tulevalle käytölle asetetut tavoitteet Sisäilmasto, energia, toiminnallisuus Lisätiedot 12.Pääsuunnitelijakoulutus
AaltoUniversityProfessionalDevelopment-AaltoPRO 12.Pääsuunnitelijakoulutuksen tutkielmat 12.Pääsuunnitelijakoulutus HaromaR.,Högström P.,Jääskeläinen O., KalioT.,Karvinen S.,KoivistoP.,KurthM., MahlbergN.,Räisänen Lisätiedot Tietomalli korjausrakentamisessa
Tietomalli korjausrakentamisessa Rakennusfoorumi Rakennustietosäätiö RTS 6.5.2008 Kari Ristolainen, projektipäällikkö, arkkitehti SAFA, Senaatti-kiinteistöt Rakennusten laadunvarmistus tietomallien avulla Lisätiedot POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY VALMISTAUTUMINEN KORJAUSHANKKEESEEN
VALMISTAUTUMINEN KORJAUSHANKKEESEEN Pekka Seppänen Oulu 2.9.2010 Oulu Pekka Seppänen LVI- Insinööri Kuntoarvioija, PKA Pätevöitynyt energiatodistuksen antaja, PETA MITÄ ON HANKESUUNNITTELU - Korjaustarpeen Lisätiedot KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ. Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana
KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Pyydämme KVR urakkatarjoustanne päiväkoti kohteestamme ohessa olevien määritysten ja Lisätiedot Kiinteistön elinkaari ja suunnitelmallinen kiinteistönpito Energiaekspertin jatkokurssi 14.4.2014
Tutkimus- JA tarkastuspalvelut 075 758 0801 TähtiRanta Oy on kasvava ja kehittyvä monialainen insinööritoimisto. Asiantuntijamme tutkivat ja suunnittelevat asiakkaillemme aina parhaan lopputuloksen kiinteistöjen Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute