Source: http://docplayer.pl/1042294-Sposob-monitorowania-i-oceny-postepow-osiagania-celow-glownych-i-szczegolowych-programu-bezpieczenstwa-powodziowego-w-regionie-wodnym-srodkowej-wisly.html
Timestamp: 2017-04-25 22:47:13+00:00
Document Index: 83592843

Matched Legal Cases: ['k 1/22 ', 'art. 69', 'art. 110', 'art. 30', 'art. 68', 'art. 69']

Sposób monitorowania i oceny postępów osiągania celów głównych i szczegółowych Programu Bezpieczeństwa Powodziowego w Regionie Wodnym Środkowej Wisły - PDF
Sposób monitorowania i oceny postępów osiągania celów głównych i szczegółowych Programu Bezpieczeństwa Powodziowego w Regionie Wodnym Środkowej Wisły
Download "Sposób monitorowania i oceny postępów osiągania celów głównych i szczegółowych Programu Bezpieczeństwa Powodziowego w Regionie Wodnym Środkowej Wisły"
1 Załącznik nr 26 Sposób monitorowania i oceny postępów osiągania celów głównych i szczegółowych Programu Bezpieczeństwa Powodziowego w Regionie Wodnym Środkowej Wisły Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie moŝliwie uniwersalnych i elastycznych metod monitorowania i oceny postępów osiągania zarówno CELU GŁÓWNEGO jak i CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH. W konsekwencji, przedstawione w punkcie 3.2, 3.3 i 3.4 wskaźniki są tylko przykładowymi miernikami PROGRAMU. Podobnie, punkt 4 skupia się na przedstawieniu elementarnej metody zbierania, oceny i monitorowania ryzyk w procesie osiągania CELÓW, przez co przedstawione ryzyka nie muszą wystąpić w przedmiotowym PROGRAMIE, gdyŝ słuŝą jedynie do zobrazowania samej metody. PowyŜsza koncepcja jest wynikiem trzech załoŝeń. Po pierwsze, konkretne wskaźniki produktu/rezultatu/itd. w ramach PROGRAMU wynikają z opracowań (np. opracowania Obiekty hydrotechniczne w Programie Bezpieczeństwa Powodziowego w Regionie Wodnym Środkowej Wisły ocena i weryfikacja ) bądź dokumentów programowych. WaŜne jest natomiast, aby wszystkie wskaźniki były w ten sam sposób parametryzowane i oceniane. Po drugie, zarówno CELE SZCZEGÓŁOWE jak i ryzyka są unikalne w ramach PROGRAMU i nie muszą występować w innych PROGRAMACH 1, a więc nie moŝna przed rozpoczęciem realizacji PROGRAMU czy nawet w trakcie jego realizacji, podać zamkniętej listy wskaźników i ryzyk. Po trzecie, ryzyka oraz CELE SZCZEGÓŁOWE w ramach PROGRAMU będą się zmieniały w trakcie jego realizacji, np. w przypadku CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH moŝe się okazać, iŝ aby osiągnąć dany wskaźnik produktu bądź rezultatu, naleŝy przemodelować cały CEL, bądź wprowadzić dodatkowe CELE SZCZEGÓŁOWE i ZADANIA. Dlatego teŝ naleŝy zauwaŝyć, iŝ tylko CEL GŁÓWNY oraz niniejsze metody monitorowania i oceny powinny pozostać niezmienne, natomiast elementy o mniejszej ziarnistości, tj. CELE SZCZEGÓŁOWE i ZADANIA mogą ulegać przekształceniom w sposób koordynowany i kontrolowany. 1 Np. w ramach programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły.2 1. ZałoŜenia wstępne Jak wspomniano, celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie metod kategoryzacji, monitorowania oraz oceny osiągnięcia CELÓW Programu Bezpieczeństwa Powodziowego w Regionie Wodnym Środkowej Wisły przy następujących załoŝeniach: i) przedmiotowy PROGRAM dzieli jeden CEL GŁÓWNY 2 na CELE SZCZEGÓŁOWE, które sumarycznie swym zakresem nie wykraczają poza CEL GŁÓWNY, ii) wynikiem zrealizowania kaŝdego CELU SZCZEGÓŁOWEGO jest PRODUKT, iii) aby osiągnąć CEL SZCZEGÓŁOWY konieczna jest realizacja szeregu ZADAŃ, których opis nie został objęty niniejszym dokumentem, a które moŝna realizować np. poprzez zastosowanie metodyk projektowych PRINCE2 /PMI, iv) zarówno CEL GŁÓWNY jak i CELE SZCZEGÓŁOWE tworzone są zgodnie z metodą S.M.A.R.T., tj. kaŝdy z nich musi być Simple (Prosty), Measurable (Mierzalny), Achievable (Osiągalny), Relevant (Istotny), Timely defined (Określony w czasie). Brak zastosowania niniejszej metody przekłada się na brak praktycznej moŝliwości określenia co jest CELEM i jak jest realizowany. W konsekwencji prowadzi do braku moŝliwości zastosowania metod oceny. v) wszystkie CELE SZCZEGÓŁOWE są celami ilościowymi (np. redukcja najwyŝszych fal powodziowych o 8% czy wzrost pojemności retencji powodziowej w zbiornikach X, Y, Z o 2 mln m 3 ) a nie jakościowymi (np. wartość sentymentalna utraconych w wyniku powodzi dóbr ), gdyŝ tylko takie moŝna poddać obiektywnej analizie i ocenie. 2. Sposób monitorowania wskaźniki Podobnie jak w przypadku analogicznego programu dla górnej Wisły, wstępnego podziału wskaźników dokonano na podstawie dokumentu Przewodnik po metodach ewaluacji: Wskaźniki monitoringu i ewaluacji opracowanego przez Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej. Sugerując się niniejszą pozycją wskaźniki podzielono na: i) wskaźniki zasobu lub wkładu, które zazwyczaj są szacowane i przydzielane w fazie wstępnej lub realizacji danego ZADANIA, dlatego teŝ zazwyczaj monitorowane są na niskim (operacyjnym) poziomie. W konsekwencji, wskaźniki te nie będą opisywane w dalszej części dokumentu, ii) wskaźniki finansowe w przypadku niniejszego projektu wskaźniki finansowe będą związane z postępami wdraŝania poszczególnych CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH poprzez realizację poszczególnych ZADAŃ. Z uwagi na róŝne podejścia metodyczne przy monitorowaniu tych wskaźników, przyjmuje się, iŝ lepszym i pełniejszym sposobem jest ich kontrola poprzez pryzmat CELU SZCZEGÓŁOWEGO, a nie oderwanych od siebie pojedynczych ZADAŃ, 2 Dopuszcza się sytuacje, gdzie PROGRAM ma więcej CELÓW GŁÓWNYCH, jednakże w takim przypadku należy udokumentować wzajemne zależności pomiędzy CELAMI, ustanowić osobne budżety oraz oddzielne zestawy CELÓW SZCZGÓŁOWYCH, wskaźników i ryzyk. Dodatkowo, w przypadku kilku CELÓW GŁÓWNYCH tworzone są osobne zespoły oraz osoby odpowiedzialne za prawidłową realizację założeń.3 iii) wskaźniki produktu podobnie jak wyŝej, wskaźniki tej grupy będą dotyczyły wyników (produktów) kaŝdego CELU SZCZEGÓŁOWEGO w określonych PROGRAMEM ramach czasowych, iv) wskaźniki rezultatu wskaźniki tej grupy dostarczają danych ilościowych, związanych z pozytywnymi zmianami i korzyściami, wynikającymi z osiągnięcia jednego bądź więcej produktu CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH. Przykładowo, w wyniku modernizacji zbiornika X (produkt) zwiększyła się pojemność retencji powodziowej o Y m3 (rezultat). Wszystkie wskaźniki rezultatu muszą zostać osiągnięte w ramach czasowych PROGRAMU, v) wskaźniki oddziaływania grupa wskaźników związana z realizacją CELU GŁÓWNEGO, których pomiar moŝe nastąpić nawet kilkanaście miesięcy bądź kilka lat po prawidłowej realizacji PROGRAMU. Zakłada się, iŝ wskaźniki oddziaływania będą odnosiły się do całej populacji w Regionie Wodnym Środkowej Wisły. Graficznie, powyŝszy podział moŝna przedstawić jako (linią przerywaną objęto zakres merytoryczny niniejszego opracowania): Źródło: opracowanie własne4 3. Metody oceny postępów osiągania celów w poszczególnych kategoriach wskaźników 3.1 Wskaźniki finansowe Jednym z kluczowych elementów procesu kontroli postępu osiągania celów jest ocena wykorzystania zasobów finansowych alokowanych do kaŝdego z CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH. NaleŜy zwrócić jednak uwagę, iŝ sam wskaźnik procentu skonsumowanego budŝetu do całości, czy teŝ relacja wykorzystanego budŝetu do zakładanego harmonogramem, mówią jedynie o przeszłości projektu. Dlatego teŝ w celu pełnego monitorowania naleŝy wprowadzić elementy predykcyjne, które z powodzeniem wykorzystywane są w Metodzie Wartości Wypracowanej (ang. EVM Earned Value Management), opisanej szerzej np. w pozycji Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) wydanej przez Project Management Institute. Metoda EVM skupia się na trzech kluczowych czynnikach: i) wartości planowanej (ang. PV Planned Value), będącej autoryzowanym budŝetem CELU SZCZEGÓŁOWEGO, stanowiącym sumę środków finansowych przydzielonych do kaŝdego ZADANIA. Wartość PV obliczana jest na dany moment (np. dzień cyklicznej kontroli assessment date), natomiast wysokość całego budŝetu określana jest jako BudŜet na zakończenie (ang. BAC Budget at Completion) ii) wartości zarobionej (ang. EV Earned Value), będącej wartością finansową wykonanych i autoryzowanych na daną chwilę ZADAŃ. Co waŝne, wartość EV nigdy nie moŝe być większa niŝ PV, iii) faktycznych kosztach (ang. AC Actual Cost), będących sumą wszystkich kosztów bezpośrednich (np. koszt wykonania ekspertyzy geodezyjnej) oraz pośrednich (np. nadgodziny) wszystkich ZADAŃ związanych z realizacją danego CELU SZCZEGÓŁOWEGO. PowyŜsze czynniki moŝna przedstawić graficznie jako: Źródło:5 W konsekwencji, czterema wskaźnikami obrazującymi bieŝącą pracę nad realizacją danego CELU SZCZEGÓŁOWEGO są: i) Odchylenie od harmonogramu (ang. SV Schedule Variance) wskaźnik pozwalający na stwierdzenie czy realizacja CELU SZCZEGÓŁOWEGO jest czasowo zgodna z przyjętym harmonogramem. Wzór: SV = EV PV. W przypadku opóźnień w realizacji, wartość SV będzie ujemna, ii) Odchylenie kosztowe (ang. CV Cost Variance) wskaźnik pozwalający na stwierdzenie, czy faktyczne koszty nie przekraczają planowanych wydatków. Wzór: CV = EV AC. W przypadku przekroczenia budŝetu, wartość CV będzie ujemna, iii) Wskaźnik wydajności harmonogramu (ang. SPI Schedule Performance Index) wskaźnik obrazujący stopień osiągniętej pracy do planowanego harmonogramu. Wzór: SPI = EV/PV. SPI < 1 oznacza, iŝ realizacja CELU SZCZEGÓŁOWEGO oznacza niską wydajność, a więc z duŝym prawdopodobieństwem CEL nie zostanie osiągnięty w terminie. W przypadku gdy SPI > 1 prawdopodobnie praca wykonywana jest szybciej niŝ zakładano, iv) Wskaźnik wydajności kosztowej (ang. Cost Performance Index) wskaźnik obrazujący stopień wykorzystania budŝetu do stopnia zrealizowanych ZADAŃ (wartości zarobionej). Wzór: CPI = EC/AC. W przypadku gdy CPI < 1 naleŝy zakładać, iŝ realizacja CELU SZCZEGÓŁOWEGO, a prawdopodobnie równieŝ CELU GŁÓWNEGO, nie zostanie zrealizowana w obecnym budŝecie. Aby móc dokonać predykcji finansowej CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH naleŝy obliczyć tzw. Wartość szacunkową ukończenia projektu (ang. EAC Estimate At Completion). Wartość ta powinna być zawsze kalkulowana w przypadku stwierdzenia wartości ujemnej CV lub wartości CPI < 1, a więc w przypadku gdy pierwotnie planowany budŝet końcowy (BAC) zostanie przekroczony. Co waŝne, obliczone EAC automatycznie staje się nowym BAC. Aby dokonać szacowania wartości EAC naleŝy zsumować koszty bieŝące (AC) oraz przewidywane koszty pracy pozostałej do wykonania (ang. ETC Estimate To Complete). Zwraca się uwagę, iŝ koszty ETC powinny być szacowane poprzez sumowanie kosztów cząstkowych wszystkich zadań w ramach danego CELU SZCZEGÓŁOWEGO (metoda bottom-up ). Wzór: EAC = AC + bottom-up ETC. Inne wzory pozwalające oszacować EAC to: i) EAC = AC + BAC EV ii) EAC = BAC / łączne CPI iii) EAC = AC + [(BAC EV) / (łączne CPI x łączne SPI)] Drugim wskaźnikiem dot. przyszłości projektu jest wskaźnik wydajności ukończenia projektu/celu (ang. TCPI To-Complete Performance Index). Wskaźnik ten obrazuje zaleŝność wydajnościową pozostałych do wykonania zadań do pozostałej części załoŝonego budŝetu. Innymi słowy, wartość TCPI > 1 wskazuje, iŝ pozostało do wykonania więcej pracy niŝ środków finansowych, a więc wszystkie zasoby do końca realizacji CELU muszą być wykorzystywane i kontrolowane w sposób bardziej rygorystyczny. Wzór: TCPI = (BAC EV) / (BAC AC) lub TCPI = (BAC EV) / (EAC AC).6 3.2 Wskaźniki produktu Wskaźniki produktu, obrazujące namacalne efekty kaŝdego zrealizowanego z sukcesem CELU SZCZEGÓŁOWEGO, naleŝy traktować jako osiągnięcie określonego PRODUKTU w załoŝonych ramach czasowych. Do przykładowych wskaźników produktu moŝna zaliczyć: liczbę projektów inwestycyjnych w zakresie zwiększenia retencyjności zbiorników wodnych, liczbę projektów inwestycyjnych w zakresie obiektów małej retencji, liczbę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zawierających zakaz lub ograniczenia w zabudowie, liczbę warsztatów dla liderów lokalnych. Jak wskazano w przytaczanej dokumentacji, w celu potwierdzenia osiągnięcia danego wskaźnika produktu, naleŝy sporządzić i obustronnie podpisać Końcowy Protokół Odbioru. W celu wprowadzenia systematyki realizacji wskaźników produktu, proponuje się w pierwszych etapach realizacji PROGRAMU, umieszczenie wszystkich wskaźników oraz dat granicznych w formie tabelarycznej. Dla powyŝszych wskaźników tabela mogłaby prezentować się następująco: Wskaźnik produktu Liczba projektów inwestycyjnych w zakresie zwiększenia retencyjności zbiorników wodnych Liczba projektów inwestycyjnych w zakresie obiektów małej retencji Liczba miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zawierających zakaz lub ograniczenia w zabudowie Liczba warsztatów dla liderów lokalnych Jednostka miary Rok n (rozpoczęcia realizacji CELU SZCZEGÓŁOWEGO) Rok n+1 Rok n+2 Razem szt szt szt szt W ramach realizacji PROGRAMU moŝna wprowadzić bardziej szczegółowy pomiar czasowy (np. skala miesięczna), jednakŝe w takim wypadku naleŝy pamiętać o doliczaniu do czasu trwania kaŝdego CELU SZCZEGÓŁOWEGO bufora zapasu czasowego około 10 15%.7 3.3 Wskaźniki rezultatu Jak wspomniano w punkcie 2, wskaźniki rezultatu dostarczają danych ilościowych związanych z pozytywnymi zmianami i korzyściami zakończonych z sukcesem określonych CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH. W praktyce większość wskaźników rezultatu moŝna monitorować od momentu osiągnięcia danych wskaźników produktu. Do przykładowych wskaźników rezultatu zalicza się: wzrost pojemności retencji powodziowej w istniejących zbiornikach wodnych, wzrost objętości wody retencji, Procent powierzchni obszarów naraŝonych na niebezpieczeństwo powodzi objętych zakazem lub ograniczeniami w zabudowie, Procent gmin, w ramach których przeprowadzono warsztaty dla liderów lokalnych. Podobnie jak w przypadku wskaźników produktu, wskaźniki rezultatu moŝna monitorować w oparciu o tabele, np.: Wskaźnik rezultatu Wzrost pojemności retencji powodziowej w istniejących zbiornikach wodnych Wzrost objętości wody retencji Procent powierzchni obszarów naraŝonych na niebezpieczeństwo powodzi objętych zakazem lub ograniczeniami w zabudowie Procent gmin, w ramach których przeprowadzono warsztaty dla liderów lokalnych Jednostka miary Wartość bazowa Wartość docelowa Rok Wartość Rok Wartość m ,2 mln m ,7 mln % % Z uwagi na fakt, iŝ wskaźniki rezultatu wynikają bezpośrednio ze zrealizowanych wskaźników produktu, to: część wskaźników rezultatu moŝe zostać osiągnięta jeszcze w trakcie realizacji PROGRAMU (np. gdy określony wskaźnik produktu zostaje osiągnięty na rok przed końcem PROGRAMU), źródłem danych weryfikujących dany wskaźnik rezultatu jest zazwyczaj dokumentacja (deklaracja, ekspertyza, itd.) CELU SZCZEGÓŁOWEGO odbierana Końcowym Protokołem Odbioru. 3.4 Wskaźniki oddziaływania 3 Z uwagi na fakt, iż wskaźnik dotyczy wzrostu pojemności, wartość bazowa osiąga 0 i liczona jest jedynie zmiana wartości. Gdyby wskaźnik brzmiał pojemność retencji powodziowej w istniejących zbiornikach wodnych to np. wartość bazowa miałaby wartość 10 mln m 3, a wartość docelowa 113,2 mln m 3.8 Wskaźniki oddziaływania, w przeciwieństwie do pozostałych grup wskaźników, dotyczą efektów realizacji całego PROGRAMU, a więc przekładają się bezpośrednio na CEL GŁOWNY. Do cech charakterystycznych tej grupy wskaźników moŝna zaliczyć: zostają określone jako pierwsze (jeszcze przed wskazaniem zarysu CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH) oraz pozostają niezmienne przez cały okres trwania PROGRAMU, większość wskaźników oddziaływania zostaje osiągnięta dopiero kilka/kilkanaście miesięcy po zakończeniu PROGRAMU, weryfikacja wskaźników oddziaływania powinna być dokonywana cyklicznie oraz kaŝdorazowo w przypadku wystąpień zdarzeń naturalnych (np. powódź). Do przykładowych wskaźników oddziaływania moŝna zaliczyć 4 : zmniejszenie ryzyka powodziowego o 20% w zlewni bezpośredniej Wisły, zmniejszenie ryzyka powodziowego o 20% w zlewni Bugu, zmniejszenie ryzyka powodziowego o 20% w zlewni Wieprza, zmniejszenie ryzyka powodziowego o 20% w zlewni Narwi, zmniejszenie ryzyka powodziowego o 20% w zlewni Biebrzy, zmniejszenie ryzyka powodziowego o 20% w zlewni Pisy, zmniejszenie ryzyka powodziowego o 20% w zlewni Wkry, zmniejszenie ryzyka powodziowego o 20% w zlewni Kamiennej, zmniejszenie ryzyka powodziowego o 20% w zlewni Pilicy, zmniejszenie ryzyka powodziowego o 20% w zlewni Bzury. 3.5 Sposób monitorowania CELU GŁÓWNEGO Najprostszym a jednocześnie najbardziej intuicyjnym sposobem monitorowania postępów CELU GŁÓWNEGO PROGRAMU jest zastosowanie metod zbliŝonych do wskaźników finansowych CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH, tj.: kaŝdy zakończony CEL SZCZEGÓŁOWY posiada określoną wartość PV, EV oraz wygenerował określone koszty AC, kaŝdy rozpoczęty ale niezakończony CEL SZCZEGÓŁOWY liczony jest jako: o EV = 20% planowanej wartości CELU SZCZEGÓŁOWEGO 5, o AV = suma dotychczasowych kosztów w ramach realizacji CELU SZCZEGÓŁOWEGO. BieŜąca wartość PV, EV i AC CELU GŁÓWNEGO (PROGRAMU) to suma tych czynników wszystkich CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH. Przykładowo, poniŝej załoŝono, iŝ CEL GŁÓWNY składa się z pięciu CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH, które zostały wykonane w terminie i w ramach swoich budŝetów. Planowana wartość całego PROGRAMU (PV) to ,00 PLN. Dokonując oceny po zakończeniu PROGRAMU otrzymujemy wartości: 4 Ibid. 5 w przypadku rygorystycznej metody liczenia wartości CELU SZCZEGÓŁOWEGO można założyć, iż wartość EV każdego niezakończonego CELU SZCZEGÓŁOWEGO wynosi 0.9 Lp Nazwa CELU SZCZEGÓŁOWEGO retencjonowanej w obiektach małej retencji (nr 1) retencjonowanej w obiektach małej retencji (nr 2) retencjonowanej w obiektach małej retencji (nr 3) retencjonowanej w obiektach małej retencji (nr 4) retencjonowanej w obiektach małej retencji (nr 5) czy CEL SZCZEGÓŁOWY został osiągnięty? MnoŜnik EV Wartość PV Wartość EV Wartość AC TAK 100% , , ,00 TAK 100% , , ,00 TAK 100% , , ,00 TAK 100% , , ,00 TAK 100% , , ,00 SUMA , , ,00 Z powyŝszych danych wynika, iŝ kaŝdy CEL SZCZEGÓŁOWY został zrealizowany (a więc osiągnięto wszystkie wskaźniki produktu i rezultatu) oraz (z uwagi na fakt, iŝ wartość AC nie przekracza wartości EV i PV) CEL GŁÓWNY został osiągnięty w ramach zakładanego czasu i budŝetu. W przypadku gdy np. CEL SZCZEGÓŁOWY 1 oraz 3 nie zostaną zrealizowane w terminie, tabela przyjmie następujące wartości: Lp Nazwa CELU SZCZEGÓŁOWEGO retencji (nr 1) retencji (nr 2) retencji (nr 3) retencji (nr 4) retencji (nr 5) czy CEL SZCZEGÓŁOWY został osiągnięty? MnoŜnik EV Wartość PV Wartość EV Wartość AC TAK 20% , , ,00 TAK 100% , , ,00 TAK 20% , , ,00 TAK 100% , , ,00 TAK 100% , , ,00 SUMA , , ,0010 W przypadku gdyby powyŝsze dane dotyczyły końca planowanego terminu realizacji PROGRAMU, naleŝałoby stwierdzić, iŝ CEL GŁÓWNY nie zostanie osiągnięty w terminie (wartość SV jest ujemna) oraz opóźnienia przełoŝą się na komplikacje finansowe 6. Jeszcze inny przypadek został przedstawiony w poniŝszej tabeli: Lp Nazwa CELU SZCZEGÓŁOWEGO retencji (nr 1) retencji (nr 2) retencji (nr 3) retencji (nr 4) retencji (nr 5) czy CEL SZCZEGÓŁOWY został osiągnięty? MnoŜnik EV Wartość PV Wartość EV Wartość AC TAK 100% , , ,00 TAK 100% , , ,00 TAK 20% , , ,00 TAK 100% , , ,00 TAK 100% , , ,00 SUMA , , ,00 Analizując powyŝsze dane moŝna zauwaŝyć, iŝ osiągnięcie CELU SZCZEGÓŁOWEGO 1, 2 oraz 5 było tańsze niŝ zakładano (EV > AC), natomiast CEL SZCZEGÓŁOWY 3 nie został osiągnięty w terminie. Z punktu widzenia całości PROGRAMU, CEL GŁÓWNY nie został osiągnięty w terminie, jednakŝe być moŝe jest moŝliwość przesunięcia pozostałych środków finansowych w celu przyspieszenia CELU SZCZEGÓŁOWEGO 3 7 i finalizacji PROGRAMU. 6 W prawdzie nie można zastosować wskaźnika CV czy CPI, gdyż wartość EV jest umowna, jednakże opóźnienia mogą przełożyć się na kary umowne czy np. odstąpienie od umowy z Wykonawcą. 7 Możliwość taka zazwyczaj istnieje tylko w trakcie trwania PROGRAMU, dlatego też CEL GŁÓWNY powinien być monitorowany równolegle z CELAMI SZCZEGÓŁOWYMI.11 4. Monitorowanie i ocena ryzyka w procesie osiągania CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH Niezwykle istotnym czynnikiem wpływającym na termin realizacji, zakres oraz budŝet kaŝdego CELU SZCZEGÓŁOWEGO, a w konsekwencji CELU GŁÓWNEGO, jest ryzyko definiowane jako niepewne zdarzenie lub grupa zdarzeń, które w przypadku ich wystąpienia mogą mieć wpływ na osiągnięcie celów. Miarą ryzyka jest wartość iloczynu miary prawdopodobieństwa wystąpienia dostrzegalnego zagroŝenia lub szansy oraz miary wielkości jego/jej wpływu na cele 8 Zwraca się uwagę, iŝ ryzyko moŝe równieŝ dotyczyć szans (np. szansa zakupu projektów w cenie niŝszej niŝ zakładana, szansa realizacji danego CELU SZCZEGÓŁOWEGO czy ZADANIA w terminie krótszym niŝ planowany, itd.). Z uwagi na przedmiot niniejszego opracowania, poniŝej przedstawiono jedynie prostą metodę oceny i monitorowania, dotyczącą zdarzeń, których skutki mogą być negatywne. Dogłębnie tematykę zarządzania ryzykiem oraz metody reagowania na ryzyko opisują źródła wskazane w punkcie 6. Aby móc monitorować ryzyko naleŝy: określić skalę dla prawdopodobieństwa oraz znaczenia skutków wystąpienia danego zdarzenia. Zazwyczaj stosuje się skalę trójstopniową, tj. prawdopodobieństwo małe (do 25% szansy wystąpienia), średnie (25% - 50%) oraz wysokie (powyŝej 50%). Podobnie znaczenie małe z punktu widzenia realizacji CELU SZCZEGÓŁOWEGO, średnie oraz duŝe. 9 przypisać wartości liczbowe dla prawdopodobieństw i skutków np. dla małych 1 punkt, dla średnich 3 punkty a dla duŝych 5 punktów, określić wszystkie ryzyka, które mogą wystąpić podczas realizacji PROGRAMU, zarówno na poziomie kaŝdego CELU SZCZEGÓŁOWEGO jak i CELU GŁÓWNEGO. W tym zakresie przydatne mogą być informacje z innych podobnych PROGRAMÓW, bądź wiedza osób zaangaŝowanych w PROGRAM, wpisać wszystkie ryzyka, z podziałem na kategorie, do Rejestru Ryzyk PROGRAMU, obliczyć dla kaŝdego ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa wystąpienia oraz znaczenia skutków, nadać iloczynom odpowiednie kolory, tj. poniŝej 9 punktów kolor zielony, pomiędzy 9 a 14 kolor Ŝółty, powyŝej 14 kolor czerwony, zaproponować rozwiązanie w przypadku materializacji ryzyka. Dla tak otrzymanych danych naleŝy: monitorować kaŝde ryzyko zielone, gdyŝ wraz z upływem czasu moŝe przekształcić się w Ŝółte, podjąć działania dla kaŝdego ryzyka Ŝółtego, prowadzące do obniŝenia prawdopodobieństwa bądź skutków wystąpienia, 8 PRINCE2 TM Skuteczne zarządzanie projektami, Crown Copyright W przypadku, gdy zespół realizujący PROGRAM posiada dużą wiedzę z zakresu szacowania ryzyk, realizował podobne ZADANIA i CELE w przeszłości oraz ryzyka są łatwe do parametryzacji proponuje się stosowanie skali pięciostopniowej: < 10% bardzo małe, od 10% do 20% małe, od 20% do 40% średnie, od 40% do 80% duże, powyżej 80% bardzo duże. Dodatkowo, zwraca się uwagę, iż prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka nigdy nie może osiągnąć 100%, gdyż przestaje być prawdopodobieństwem a staje się zdarzeniem pewnym.12 natychmiastowo podjąć działania obniŝające prawdopodobieństwo bądź skutki wystąpienia, często poprzez zwiększenie wydatków finansowych związanych z danym ryzykiem. W przypadku moŝliwych ekstremalnych konsekwencji wystąpienia ryzyka w procesie realizacji CELU SZCZEGÓŁOWEGO (np. wysokie straty bezpośrednie) moŝliwe jest zaniechanie realizacji danego CELU. PoniŜej przedstawiono przykładowy fragment Rejestru Ryzyk: L p Opis zagroŝenia Kategoria Prawdopodobieństwo wystąpienia Skutki wystąpienia Iloczyn punktów Proponowane rozwiązanie 1 Utrata zasobów ludzkich w ramach zespołu realizującego PROGRAM ZagroŜenie wewnętrzne Prowadzenie kompletnej dokumentacji programów i dokonywanych zmian tak aby łatwo moŝna było część pracy przekazać innej osobie. 2 Przekroczenie budŝetu CELU SZCZEGÓŁOWEG O ZagroŜenie finansowe BieŜące monitorowanie wydatków. Określenie dodatkowego bufora w wysokości 10% wartości kaŝdego CELU SZCZEGÓŁOWEGO 3 Zmiana przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w etapie tworzenia SIWZ ZagroŜenie formalnoprawne Monitorowanie zmian Ustawy od momentu publikacji (Vacatio legis) 4 Brak wiedzy z zakresu technologii umoŝliwiającej Wykonawcy naleŝytą realizację CELU SZCZEGÓŁOWEG O ZagroŜenie techniczne Umieszczenie odpowiednich wymagań w projekcie umowy (SIWZ) oraz umowie z Wykonawcą. BieŜące monitorowanie (poprzez szkolenia zespołu realizującego PROGRAM) zmian technologicznych. Monitoring, w ramach realizowanej umowy, procesu technologicznego po stronie Wykonawcy.13 5. Uwagi końcowe Podsumowując naleŝy dodać do powyŝszych metod oceny następujące uwagi: 1. wskaźniki finansowe, w przeciwieństwie do wskaźników rezultatu i oddziaływania, powinny być mierzone w sposób cykliczny przez cały czas trwania PROGRAMU, w interwałach czasowych nie dłuŝszych niŝ jeden miesiąc. Dzięki wprowadzeniu zasady ciągłej kontroli finansowej na poziomie ZADAŃ i pojedynczych CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH zespół moŝe skuteczniej reagować na negatywne zmiany (np. dodatkowe koszty wynikające z materializacji ryzyk) oraz ew. redystrybuować środki w ramach PROGRAMU 10, 2. z załoŝenia w niniejszym PROGRAMIE, w przypadku poprawnej realizacji ZADAŃ wartość EV CELU SZCZEGÓŁOWEGO zrówna się z wartością AC i jej nie przekroczy. Wynika to ze specyfiki projektów realizowanych w ramach administracji. Nadrzędnym celem wydatkowania środków finansowych jest osiągnięcie wskaźników produktów, rezultatów i oddziaływania, a nie generowanie zysku ze sprzedaŝy, 3. zakres i efekt kaŝdego CELU SZCZEGÓŁOWEGO (a w konsekwencji wskaźniki produktu), powinien być, poza datami granicznymi, cyklicznie monitorowany w interwałach kwartalnych bądź półrocznych. Potrzeba ta wynika zarówno ze zmian otoczenia operacyjnego/strategicznego PROGRAMU (np. wprowadzenie nowych technologii czy zmiany legislacyjne mogą wymusić redefinicję zakresu danego CELU SZCZEGÓŁOWEGO bądź narzucić konieczność realizacji dodatkowych ZADAŃ) jak i uwarunkowań wewnętrznych (np. wysokie ryzyko niepowodzenia realizacji danego CELU SZCZEGÓŁOWEGO moŝe prowadzić do konieczności podzielenia go na kilka mniejszych i krótszych w realizacji ZADAŃ w ramach innych CELÓW), 4. mając na uwadze powyŝsze naleŝy zauwaŝyć, iŝ wskaźniki oddziaływania przez czas trwania całego PROGRAMU powinny być niezmienne, podobnie jak wskaźniki finansowe. Wskaźniki produktu i wynikające z nich wskaźniki rezultatu mogą być racjonalnie modyfikowane w zaleŝności od okoliczności (np. zmiana technologiczna przekłada się na redukcję wartości wskaźnika produktu Liczba projektów inwestycyjnych w zakresie obiektów małej retencji, ale nie zmienia wartości wskaźnika rezultatu Wzrost objętości wody retencji ), 5. wszystkie ryzyka w trakcie realizacji PROGRAMU będą zmieniały się w czasie zarówno w zakresie prawdopodobieństwa jak i skutków. Dlatego niezwykle istotny jest ciągły (codzienny) monitoring ryzyk i aktualizacja Rejestru Ryzyk. NaleŜy mieć świadomość, iŝ za zarządzenie ryzykami (począwszy od analizy moŝliwości wystąpienia aŝ do ew. minimalizacji skutków wystąpienia) odpowiadają wszystkie osoby (we wszystkich etapach i na wszystkich szczeblach) realizujące CELE i PROGRAM. Dlatego teŝ, w ramach prac naleŝy połoŝyć duŝy nacisk na szkolenia, podnoszenie świadomości oraz ew. rozbudowę metod zarządzania 11, 6. wraz z zatwierdzeniem PROGRAMU przez Radę Ministrów i przyjęciem uchwały powołującej Pełnomocnika Rządu rekomenduje się wykonanie szczegółowej analizy dotyczącej celu głównego i celów szczegółowych oraz szczegółowego sposobu monitorowania PROGRAMU w odniesieniu do przyjętego dokumentu programowego, analizę powinien przeprowadzić zespół PROGRAMU wraz z ewentualnym zewnętrznym audytorem. 10 Co może być problematyczne i czasochłonne w przypadku np. konieczności uzyskania zgody Ministerstwa Finansów na przesunięcie środków finansowych pomiędzy paragrafami budżetu. 11 Np. poprzez wprowadzenie w zakresie ryzyka metod projektowych PRINCE2 /PMI.14 Podobne dokumenty
SPOSÓB MONITOROWANIA I OCEN POSTĘPÓW OSIĄGANIA CELÓW GŁÓWNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH PROGRAMU BEZPIECZEŃSTWA POWODZIOWEGO W REGIONIE WODNYM ŚRODKOWEJ WISŁY
Załącznik nr 26 SPOSÓB MONITOROWANIA I OCEN POSTĘPÓW OSIĄGANIA CELÓW GŁÓWNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH PROGRAMU BEZPIECZEŃSTWA POWODZIOWEGO W REGIONIE WODNYM ŚRODKOWEJ WISŁY Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie Bardziej szczegółowo KONTROLA PROJEKTU METODĄ EVM
KONTROLA PROJEKTU METODĄ EVM 1 Dane z frontu 70% projektów kończy się przekroczeniem budżetu i czasu trwania. Ponad 50% projektów ma budżet końcowy przekroczony o ponad 80%. Źródło:The Standish Group 2 Bardziej szczegółowo WEBINARIUM Tajna broń Project Managera - wprowadzenie do metody EVM
WEBINARIUM Tajna broń Project Managera - wprowadzenie do metody EVM Kraków 13 marca 2012 Globalny integrator i twórca innowacyjnych systemów informatycznych. Polski kapitał siedziba główna Kraków. Kilkadziesiąt Bardziej szczegółowo Zarządzanie finansami projektu. Sabina Rokita
Zarządzanie finansami projektu Sabina Rokita 1 Zarządzanie kosztami projektu obejmuje:* 1.Szacowanie kosztów określanie przybliŝonych kosztów zasobów koniecznych do realizacji działań projektu; 2.BudŜetowanie Bardziej szczegółowo Procedura zarządzania ryzykiem w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu
Procedura zarządzania ryzykiem w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu Załącznik nr 2 do zarządzenia Celem procedury jest zapewnienie mechanizmów identyfikowania ryzyk zagraŝających realizacji Bardziej szczegółowo PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA Załącznik nr 4.4 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA numer wersji Bardziej szczegółowo Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, faks: 22 667 17 33
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, faks: 22 667 17 33 993200/370/IN-402/2012 Warszawa, dnia 22.05.2012 r. Informacja dla Bardziej szczegółowo MACIERZ LOGICZNA PROJEKTU. Ułatwia sformułowanie spójnego i realistycznego projektu,
GŁÓWNE DOKUMENTY PROJKETU q MACIERZ LOGICZNA PROJEKTU q HARMONOGRAM q BUDŻET Dr Mariusz Maciejczak 1/22 MACIERZ LOGICZNA PROJEKTU Ułatwia sformułowanie spójnego i realistycznego projektu, Pełni rolę przewodnika Bardziej szczegółowo Fundusze UE, jako środki publiczne, wymagają starannego wydatkowania.
Fundusze UE, jako środki publiczne, wymagają starannego wydatkowania. Głównym narzędziem dbania o wydatkowanie funduszy europejskich jest monitoring i ewaluacja. Korzystanie z funduszy UE oznacza konieczność Bardziej szczegółowo Ogólne wymagania dotyczące monitorowania wskaźników w projekcie
Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu nr RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15 Ogólne wymagania dotyczące monitorowania wskaźników w projekcie Wskaźniki są głównym narzędziem słuŝącym monitorowaniu postępu w realizacji Bardziej szczegółowo Załącznik nr 4 Monitoring i ewaluacja. a) monitorowanie rzeczowej realizacji LSR polegającej m.in. na:
Załącznik nr 4 Monitoring i ewaluacja Monitoring to proces systematycznego zbierania i analizowania informacji ilościowych i jakościowych na temat funkcjonowania LGD oraz stanu realizacji strategii w aspekcie Bardziej szczegółowo Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami
Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami punkt 2 planu zajęć dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania Bardziej szczegółowo PO IG 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdroŝenie wyników prac B+R
PO IG 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdroŝenie wyników prac B+R 1. Instytucja WdraŜająca Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych oraz Działanie 4.1 Wsparcie wdroŝeń wyników prac Bardziej szczegółowo Ryczałt w projektach z Działania 9.5 Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów?
Ryczałt w projektach z Działania 9.5 Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów? Alicja Konecka Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Ostrowcu Świętokrzyskim Kielce, 06.09.2013 PODSTAWY Bardziej szczegółowo METODYKA OCENY EFEKTYWNOŚCI KOSZTOWEJ
METODYKA OCENY EFEKTYWNOŚCI KOSZTOWEJ PRZEDSIĘWZIĘĆ ZGŁOSZONYCH W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMU LIFE Ireneusz Mirowski Wydział ds. Programu LIFE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska Bardziej szczegółowo PLANOWANIE I KONTROLA REALIZACJI OBIEKTU BUDOWLANEGO
PLANOWANIE I KONTROLA REALIZACJI OBIEKTU BUDOWLANEGO Celem projektu jest nauka budowy harmonogramu sieciowego małego obiektu budowlanego a następnie opanowanie umiejętności śledzenia postępów w przebiegu Bardziej szczegółowo dr inż. Sebastian Wilczewski Manager w Biurze Zarządzania Projektami ATENA S.A.
dr inż. Sebastian Wilczewski Manager w Biurze Zarządzania Projektami ATENA S.A. SKUTECZNE WERYFIKOWANIE STANU PROJEKTU. PRAKTYKA I NARZĘDZIA Dlaczego tu jestem? Manager w BZP w firmie ATENA S.A. Certyfikowany Bardziej szczegółowo Zarządzenie nr 85/2011 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 20 maja 2011r.
Zarządzenie nr 85/2011 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 20 maja 2011r. w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów i zadań w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie i gminnych jednostkach organizacyjnych oraz procedury Bardziej szczegółowo STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012
STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012 Program studiów opracował: Grzegorz Karpiuk CEL STUDIÓW 1. Zdobycie przez uczestników wiedzy i kompetencji z zakresu zarządzania projektami oraz Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 71/2010 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 kwietnia 2010r.
Zarządzenie Nr 71/2010 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie : wprowadzenia procedury Identyfikacji zagroŝeń oraz oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta Bardziej szczegółowo BUDśET, MONITORING, PRZEPŁYWY FINANSOWE Projekt Akademia zarządzania finansami NGO
BUDśET, MONITORING, PRZEPŁYWY FINANSOWE Projekt Akademia zarządzania finansami NGO Karolina Cyran-Juraszek Teresa Zagrodzka Serock, 16-18maja 2012 Główne cele zajęć Organizacja jako jeden organizm - wyznaczanie Bardziej szczegółowo Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach
Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach Prezentacja dodatkowa: PMBOK a zarządzanie ryzykiem Podyplomowe Studia Menedżerskie erskie Zarządzanie projektami informatycznymi PMBOK a zarządzanie Bardziej szczegółowo Definicja. Ryzyko jest to moŝliwość zaistnienia zdarzenia, które będzie miało wpływ na realizację załoŝonych celów. Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie ryzykiem dr Anna Kłopotek Katedra Zarządzania Innowacjami, SGH Doradca ekonomiczny, NIK anna.klopotek@sgh.waw.pl Definicja Ryzyko jest to moŝliwość zaistnienia zdarzenia, które będzie miało Bardziej szczegółowo Rozdział 5. System monitorowania i oceny realizacji LPR i komunikacji społecznej
Rozdział 5 System monitorowania i oceny realizacji LPR i komunikacji społecznej 5.1 Zestaw wskaźników do oceny wdroŝenia programu Jednym z celów monitoringu jest dostarczanie informacji o postępie realizacji Bardziej szczegółowo 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
U C H W A Ł A NR XXVII/179/2013 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2013 2031 Na podstawie Bardziej szczegółowo Rybnik 21-22 maj 2009r.
Rybnik 21-22 maj 2009r. w 2007r. Związek Miast Polskich wraz ze Związkiem Powiatów Polskich oraz Związkiem Gmin Wiejskich RP przystąpił do realizacji czteroletniego szkoleniowo-doradczego projektu pt. Bardziej szczegółowo Metoda Wartości Wypracowanej EVM
Organizacja, przebieg i zarządzanie inwestycją budowlaną Metoda Wartości Wypracowanej EVM dr hab. Mieczysław Połoński prof. SGGW 1 Znaczenie kontroli kosztów robót budowlanych Najważniejsze czynniki decydujące Bardziej szczegółowo Wytyczne dla Państwa- Beneficjenta ws. Raportowania i Monitorowania
Wytyczne dla Państwa- Beneficjenta ws. Raportowania i Monitorowania Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009 1. WSTĘP... 3 2. RAPORTOWANIE Bardziej szczegółowo Wieloletnia prognoza finansowa jest to dokument zapewniający wieloletnią perspektywę
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr. Rady Gminy Siemyśl z dnia.. OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SIEMYŚL NA LATA 2012 2021 Wieloletnia prognoza finansowa jest to dokument Bardziej szczegółowo POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) NOTA INTERPRETACYJNA NR 3 NI 3 ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA KOSZTOWEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI
POLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) NOTA INTERPRETACYJNA NR 3 NI 3 ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA KOSZTOWEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI 1. WPROWADZENIE Bardziej szczegółowo Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1
Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA Bardziej szczegółowo Wstęp do zarządzania projektami
Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu. Bardziej szczegółowo System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk
System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji, Bardziej szczegółowo 18 Analiza kosztów i korzyści społeczno- ekonomicznych
18 Analiza kosztów i korzyści społeczno- ekonomicznych Spis treści 18.1 Metodyka analizy... 2 18.2 Analiza społeczno-ekonomicznych kosztów... 2 18.2.1 Odchylenia cenowe środków produkcji... 2 18.2.2 Odchylenia Bardziej szczegółowo ZARZĄDCZE MIARY OBSZARU IT
ZARZĄDCZE MIARY OBSZARU IT KOSZTA, EFEKTYWNOŚĆ, WYDAJNOŚĆ, RYZYKO XVII Forum Teleinformatyki mgr inż. Michał BIJATA, doktorant, Wydział Cybernetyki WAT Michal.Bijat a@wat.edu.pl, Michal@Bijata.com 23 września Bardziej szczegółowo Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania
Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 21 maja 2012 Historia dokumentu Bardziej szczegółowo 2... zwanym dalej Wykonawcą
WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG W dniu w Pobiedziskach pomiędzy: 1. Gminą Pobiedziska z siedzibą: ul. Kościuszki 4, 62-010 Pobiedziska, nr NIP: 7773094478, nr REGON: 63125872 reprezentowaną przez Michała Bardziej szczegółowo Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Analiza wraŝliwości Banków Spółdzielczych na dokapitalizowanie w kontekście wzrostu akcji Bardziej szczegółowo SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi
Załącznik nr 10 do specyfikacji BPM.ZZP.271.479.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi Oprogramowanie musi być zgodne, równowaŝne lub o wyŝszych parametrach technicznych Bardziej szczegółowo Menedżerskie studia podyplomowe Zarządzanie firmą. Instrumentarium współczesnego menedżera
Menedżerskie studia podyplomowe Zarządzanie firmą. Instrumentarium współczesnego menedżera Zarządzanie projektami najlepsze światowe praktyki mgr Marcin Gałuszka Zajęcia 2 - Wrocław, 28.01.2012 AGENDA Bardziej szczegółowo Nr sprawy: BDG-II-281-17-PC/09 Warszawa dn. 29 października 2009 r.
Nr sprawy: BDG-II-281-17-PC/09 Warszawa dn. 29 października 2009 r. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do SIWZ W związku ze złoŝeniem pytań dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Bardziej szczegółowo Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/370/IN-846/2013 TZ/370/62/13 Warszawa, dnia 14.10.2013 Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali Bardziej szczegółowo ST S U T DI D UM M WYKONALNOŚCI
STUDIUM WYKONALNOŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE O WNIOSKODAWCY Dane Wnioskodawcy (zgodnie z dokumentami rejestrowymi) Ogólna charakterystyka ( kapitał własny, współwłaściciele, struktura organizacyjna) Charakterystyka Bardziej szczegółowo Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu MAO (Measure Authorising Officer)
Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu MAO (Measure Authorising Officer) Bartosz Bałabuch Specjalista Departament Infrastruktury i Środowiska 1 Ministerstwo Środowiska NOMINACJA Funkcja MAO dla projektów Bardziej szczegółowo RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA
RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład X dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 BUDśETOWANIE BudŜet to plan finansowy przedsiębiorstwa na kolejny rok obrotowy. BudŜet nie jest prognozą opartą Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE nr 32/2015 r. Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie z dnia 23 kwietnia 2015 r.
ZARZĄDZENIE nr 32/2015 r. Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Polityki zarządzania ryzykiem Na Bardziej szczegółowo W.Stachowski Wielkości w analizie kosztowej Strona 1
W.Stachowski Wielkości w analizie kosztowej Strona 1 BKPH Opis Pole BKPH (budżetowy koszt pracy według harmonogramu) zawiera skumulowane okresowe koszty według planu bazowego, poniesione do daty stanu Bardziej szczegółowo Zapewnij sukces swym projektom
Zapewnij sukces swym projektom HumanWork PROJECT to aplikacja dla zespołów projektowych, które chcą poprawić swą komunikację, uprościć procesy podejmowania decyzji oraz kończyć projekty na czas i zgodnie Bardziej szczegółowo Logotyp webowy (72 dpi)
Uproszczony Rachunek Zysków i Strat dla sklepu internetowego Łukasz Plutecki, CEO - Agencja Interaktywna NetArch PoniewaŜ wielokrotnie spotykam się z pytaniem w jaki sposób sporządzić uproszczony biznesplan Bardziej szczegółowo Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS
Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management Bardziej szczegółowo Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach
MINISTERSTWO FINANSÓW Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2005-2007 Warszawa, luty 2009 r. Wstęp Ministerstwo Finansów po raz kolejny przygotowało zestaw Bardziej szczegółowo Przedmiotowe kryteria to: a. Wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia. b. Wysoka stopa długotrwałego bezrobocia. c. Niekorzystne trendy demograficzne.
Uwarunkowania realizacji projektów z zakresu mieszkalnictwa w ramach Działania 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Bardziej szczegółowo Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241)
Zenon Decyk Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Od 2001 roku funkcjonowała w postaci kontroli finansowej, która dotyczyła Bardziej szczegółowo UMOWA POMOCY FINANSOWEJ W FORMIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
załącznik nr 3. do Regulaminu Konkursu realizowanego w ramach Koncepcji Samorządu Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rozwoju sieci lotnisk lokalnych przyjętego uchwałą Zarządu Województwa nr 1333/382/III/2010 Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 37/2011. Starosty Lubelskiego z dnia 29 marca 2011 r.
Zarządzenie Nr 37/2011 Starosty Lubelskiego z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie określenia procedury zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Lublinie Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia Bardziej szczegółowo OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM
OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM SECUS ASSET MANAGEMENT S.A. dotyczy art. 110w ust.4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku tekst zmieniony ustawą z 05-08-2015 Dz. U. poz. Bardziej szczegółowo MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO
MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO Rozwój Polski Wschodniej ROLA KOMITETU MONITORUJĄCEGO 1 PLAN PREZENTACJI 1. Monitoring definicja i rodzaje 2. System sprawozdawczości - jako narzędzie monitoringu 3. Bardziej szczegółowo FS w Aquanet SA. Poznań, 11.06.2013r.
FS w Aquanet SA Poznań, 11.06.2013r. Andrzej Kaziród Dyrektor Departamentu Rozwoju Infrastruktury (Z-ca MAO) Karol Beszterda Kierownik Biura Zarządzania Programem Inwestycyjnym (Kierownik JRP) Cel Prezentacji Bardziej szczegółowo 1. Czy u podatników, którzy zlikwidowali działalność gospodarczą, dopuszczalna jest kontrola podatkowa?
13 czerwca 11 (nr 113) SIEDEM PYTAŃ DO Karoliny Brzozowskiej, konsultanta podatkowego w ECDDP Czy moŝna kontrolować podatnika po zamknięciu firmy 1. Czy u podatników, którzy zlikwidowali działalność gospodarczą, Bardziej szczegółowo Instrukcja sporz dzania Harmonogramu Realizacji Projektu dla przedsi wzi w ramach projektów dofinansowywanych ze
Instrukcja sporządzania Harmonogramu Realizacji Projektu dla przedsięwzięć w ramach projektów dofinansowywanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytetowa IV I. W zależności Bardziej szczegółowo Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia.
Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budŝetu Bardziej szczegółowo Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka. Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r.
Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r. Zarządzanie ryzykiem - agenda Zarządzanie ryzykiem - definicje Ryzyko - niepewne Bardziej szczegółowo BZP.2421.23.2012.KP Wrocław, dnia 19 czerwca 2012 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2
BZP.2421.23.2012.KP Wrocław, dnia 19 czerwca 2012 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2 dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Świadczenie usług pocztowych Bardziej szczegółowo Zastosowania informatyki w gospodarce Projekt
Zastosowania informatyki w gospodarce Projekt dr inż. Marek WODA 1. Wprowadzenie Czasochłonność 2h/tydzień Obligatoryjne konto na portalu Assembla Monitoring postępu Aktywność ma wpływ na ocenę 1. Wprowadzenie Bardziej szczegółowo Tom 6 Opis oprogramowania
Część 9 Narzędzie do wyliczania wskaźników statystycznych Diagnostyka Stanu Nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 31 maja 2012 Historia dokumentu Nazwa dokumentu Nazwa Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE Nr 32/2012 Wójta Gminy w Chojnicach. z dnia 16 marca 2012 roku
ZARZĄDZENIE Nr 32/2012 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 16 marca 2012 roku w sprawie wytycznych służących ustaleniu systemu zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy w Chojnicach. Na podstawie art. 30 ust. Bardziej szczegółowo Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK
Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Opis Szkolenie realizowane w ramach: Oferowane zajęcia umożliwiają uczestnikom poznanie najlepszych metod i narzędzi stosowanych Bardziej szczegółowo tematów projektów, sporządzenie ich listy zbiorczej, przedstawienie jej Radzie Pedagogicznej.
Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czersku Uczeń gimnazjum ma obowiązek zrealizować projekt edukacyjny na podstawie 21a Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. Bardziej szczegółowo REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZADCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GIśYCKU. Postanowienia ogólne
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 29 z 01.07.2013r. REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZADCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GIśYCKU Postanowienia ogólne 1 1. Kontrola zarządcza w Powiatowym Urzędzie Bardziej szczegółowo REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Zasady monitorowania postępu prac nad realizacją pre-umów. Toruń, styczeń 2009 Mój region w Europie Cel opracowania W celu Bardziej szczegółowo Zarządzanie projektami PROJECT MANAGEMENT
Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki Wydział Mechaniczny Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zarządzanie projektami PROJECT MANAGEMENT Temat 5. Monitoring i ewaluacja Opracowanie: Bardziej szczegółowo Zarządzenie wewnętrzne Nr 19/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 26 września 2013 r.
Zarządzenie wewnętrzne Nr 19/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia Procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Środzie Wielkopolskiej. Na Bardziej szczegółowo Nr sprawy: MW/ZP/6/13. Załącznik nr 6. WZÓR UMOWY Nr./13
Nr sprawy: MW/ZP/6/13 Załącznik nr 6 WZÓR UMOWY Nr./13 zawarta w Łosiowie dnia..roku, pomiędzy: Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie 49-330 Łosiów, ul. Główna 1 NIP 747-10-02-433, reprezentowanym Bardziej szczegółowo Koreferat do załoŝeń Programu BPD Wisły Środkowej
Koreferat do załoŝeń Programu BPD Wisły Środkowej Janusz Zaleski Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry IMGW Warszawa - Zespół Ekspertów PBPDWŚ Kazimierz Dolny, 19.10.2011 Bardziej szczegółowo Zarządzanie ryzykiem w projektach inwestycyjnych Sposoby ograniczania
Zarządzanie ryzykiem w projektach Sposoby ograniczania DR WALDEMAR ROGOWSKI WROGOW@SGH.WAW.PL WALDEMARROGOWSKI@WP.PL KATEDRA ANALIZY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SGH 1 Ograniczanie w projektach Matryca Bardziej szczegółowo Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji,
Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji, W KTÓRYCH REALIZOWANE SĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA PROJEKTOWE 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Kompleksowe wsparcie realizacji projektu Czy w Twojej organizacji realizowane są Bardziej szczegółowo Łódzka Akademia PO KL
Łódzka Akademia PO KL Łódzka Akademia PO KL w ocenie Beneficjentów uczestniczących w kampanii edukacyjnej Departamentu ds. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w II kwartale 2009 roku Urząd Marszałkowski Bardziej szczegółowo Zarządzania Projektami Zarządzanie kosztami
Zarządzania Projektami Zarządzanie kosztami Zarządzanie kosztami TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie kosztami w projekcie 2/50 Koszty w zarządzaniu projektami Układ prezentacji Bardziej szczegółowo Wprowadzenie do narzędzi zarządzania projektami informatycznymi.
Wprowadzenie do narzędzi zarządzania projektami informatycznymi. 1. Wykorzystanie darmowych pakietów oprogramowania. 1.1 Zapoznać się z porównaniem dostępnych platform i narzędzi programistycznych wspomagających Bardziej szczegółowo Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem
Ewa Szczepańska Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Warszawa, dnia 9 kwietnia 2013 r. Agenda Definicje Wytyczne dla zarządzania projektami Wytyczne dla zarządzania ryzykiem Miejsce ryzyka w zarządzaniu Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ. z dnia 10 wrzesień 2014 r.
ZARZĄDZENIE NR 0050.104. 2014 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 10 wrzesień 2014 r. w sprawie organizacji zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Dobromierz Na podstawie art. 68 i art. 69 ust. 1 ustawy z dnia Bardziej szczegółowo Zalecenia nr 10. 1 1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Zalecenia nr 10 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 1 1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Cel wydania zaleceń nr 10 Uszczegółowienie zakresu kontroli na zakończenie realizacji projektu oraz określenie Bardziej szczegółowo PANEL 1 Zarządzanie strategiczne, jakość życia, usługi publiczne, komunikacja z mieszkańcami
Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? Konferencja zamykająca realizację innowacyjnego projektu partnerskiego MJUP PANEL 1 Zarządzanie strategiczne, jakość Bardziej szczegółowo Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach
Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach Spotkanie 4 Zbigniew Misiak (BOC IT Consulting) zbigniew.misiak@gmail.com Czym się będziemy zajmować? Powtórzenie kluczowych zagadnień Prosty test Bardziej szczegółowo Wprowadzenie do zarządzania projektami
Wprowadzenie do zarządzania projektami Project Management dr Marek Wąsowicz Katedra Projektowania Systemów Zarządzania, UE Wrocław Wrocław, 23 października 2012 r. Zawartość modułu (4h): wskazanie możliwości Bardziej szczegółowo Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą
Załącznik nr 8 do SIWZ Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 3-CPI-WZP-44/13 Lp. Zakres wykonywanych czynności Liczba osób Imiona i nazwiska osób, którymi dysponuje wykonawca Bardziej szczegółowo ĆWICZENIE Lody na drodze Ent-teach Rozdział 6 Zarządzanie Projektami
ĆWICZENIE Lody na drodze Ent-teach Rozdział 6 Zarządzanie Projektami Opis ćwiczenia W poniższym zadaniu, uczestnicy muszą zaplanować tydzień sprzedaży lodów na ulicy w ich rodzinnym mieście (centrum). Bardziej szczegółowo Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r.
Rekomendacje dotyczące akcji informacyjnej o komplementarności z badania ewaluacyjnego pt. Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy Bardziej szczegółowo Wyjaśnienia do kryteriów oceny merytorycznej jakościowej działanie 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska, schemat B Zaopatrzenie w wodę
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu Wyjaśnienia do kryteriów oceny merytorycznej jakościowej działanie 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska, schemat B Zaopatrzenie w wodę Lp. Bardziej szczegółowo Alpejsko-Karpacki Most Współpracy
Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Szkolenie dotyczące zasad realizacji projektu w ramach FPPRTE - NGO, JST (II nabór) CZĘŚĆ II: ZMIANY W BUDśECIE ORAZ TERMINOWOŚĆ W REALIZACJI PROJEKTU PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Bardziej szczegółowo Rada Miejska w Lubaczowie
UCHWAŁA NR 53/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Lubaczowa dotyczących budżetu Gminy Miejskiej Lubaczów na rok 2016 Na podstawie art. Bardziej szczegółowo KONTROLA ZAAWANSOWANIA FINANSOWEGO REALIZACJI BUDYNKU BIUROWEGO METODĄ EVM W PROGRAMIE MS PROJECT
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Warsztaty Inżynierów Budownictwa PROBLEMY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI BUDOWLANYCH Puławy 19-21.10.2009 Dane bibliograficzne o artykule: http://mieczyslaw_polonski.users.sggw.pl/mppublikacje Bardziej szczegółowo Koncepcja i zakres projektu pozakonkursowego dla miast:
Koncepcja i zakres projektu pozakonkursowego dla miast: Przygotowanie lub aktualizacja planów adaptacji do zmian klimatu w miastach - POIiŚ 2014-2020 Szymon Tumielewicz Departament Zrównoważonego Rozwoju Bardziej szczegółowo Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej I. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2012-2018 1. Zakres i uwarunkowania prawne Bardziej szczegółowo Wprowadzanie zmian w umowach o dofinansowanie Działanie 8.1 POIG
Wprowadzanie zmian w umowach o dofinansowanie Działanie 8.1 POIG Gdańsk, 28.04.2011 r. Wprowadzanie zmian w umowach o dofinansowanie Beneficjent, podpisując umowę o dofinansowanie, zobowiązuje się do realizacji Bardziej szczegółowo Acusera 24.7 - zarządzanie wynikami kontroli wewnątrzlaboratoryjnej
Acusera 24.7 - zarządzanie wynikami kontroli wewnątrzlaboratoryjnej II Konferencja Diagnostów Laboratoryjnych Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach 14 września 2015 Acusera 24. 7 - główne funkcje: 1.Prowadzenie Bardziej szczegółowo SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONANIE EKSPERTYZY: Wpływ wdroŝenia Inicjatywy JEREMIE na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na sytuację gospodarczą regionu ze szczególnym uwzględnieniem Bardziej szczegółowo Rozliczenie rzeczowo-finansowe. dotacji celowej. przyznanej na zadanie związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną
/poświadczenie złoŝenia rozliczenia/. /nazwa i pieczęć Zleceniobiorcy / /miejscowość, dzień, miesiąc, rok/ Urząd Miejski w Gdańsku Wydział Środowiska ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk Rozliczenie rzeczowo-finansowe Bardziej szczegółowo Współczesne koncepcje rachunkowości zarządczej. prowadzenie dr Adam Chmielewski
Współczesne koncepcje rachunkowości zarządczej prowadzenie dr Adam Chmielewski 1 Systemy controllingowe systemy wspierające zarządzanie przedsiębiorstwem dostarczają informacji do podejmowania decyzji Bardziej szczegółowo Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Zmiany w Zasadach finansowania PO KL (od 01.01.2011 r.) Grzegorz Kowalczyk Kielce, 13.09.2011 r. Zmiany w dokumentach finansowych PO KL: - Zasady finansowania PO KL - Bardziej szczegółowo 2017 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres