Source: http://docplayer.fr/17684528-Desc-dossier-d-exploitation-sous-chantier.html
Timestamp: 2018-11-18 23:12:05+00:00
Document Index: 105112138

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

DESC Dossier d Exploitation sous Chantier - PDF
Download "DESC Dossier d Exploitation sous Chantier"
1 Dossier d Exploitation sous Chantier Travaux de Requalification et de sécurisation du domaine public RD 933 MASSIEUX
2 A 15/01/2016 M. De Lamarlière Ind. Date Préparé par : Approb. Interne RA : Modif. / Observations / pages modifiées Visa Maître D'Oeuvre 2
3 SOMMAIRE 1. RENSEIGNEMENTS GENERAUX Les intervenants Présentation du chantier Le contexte des travaux Les déviations permanentes de Janvier 2016 à Mai Les abords du chantier Le Phasage Phase 1 : Installation de chantier et création d un élargissement coté EST Phase 2 : Réseaux EU/EP, réseaux secs, bordures, désactivé coté OUEST Phase 3 : Aménagement de la place devant les commerces et rue du pré Blanc Phase 4 : Aménagement coté EST Phase 5 : Ilots central Phase 6 : Rabotage de chaussée Récapitulatif général
4 1. RENSEIGNEMENTS GENERAUX 1.1 Les intervenants Maitrise d ouvrage : Commune de MASSIEUX Mairie MASSIEUX Tél : Conseil Général de l Ain 25, rue des Combes Laiz Tél. : Fax : Communauté de Communes DOMBES SAONE VALLEE 627 route de Jassans, BP CS TREVOUX Tél : Fax : Maitrise d œuvre : Arpège Géomètres - Experts 401 rue de la Sidoine, BP TREVOUX Trait d Union 11 rue Désirèe LYON Entreprise : EIFFAGE ROUTE CENTRE EST 57 quai du Rhone MIRIBEL Tél : Fax : Chef d agence : Alain DEVAUX ( ) Conducteur de travaux : Maud DE LAMARLIERE ( ) 4
5 BRUNET TP 813, avenue Léon Blum AMBERIEU EN BUGEY Tél : Fax : PARCS ET SPORTS 7, rue Jean Mermoz - BP CHASSIEU CEDEX Tél : Fax : Présentation du chantier Dénomination du chantier : Requalification et sécurisation de la voirie et de l espace public Adresse : RD 933 route de la genetière MASSIEUX 5
6 Zone de travaux Démarrage des travaux : janvier 2016 Durée d intervention : 18 mois Les travaux consistent à sécuriser le déplacement des modes doux, aménager la zone des commerces et enfouir l ensemble des réseaux. Pour cela, plusieurs phases de travaux vont devoir se succéder avec des entreprises différentes afin de mener à bien ce projet commandé par la municipalité de Massieux. 1.3 Le contexte des travaux Les travaux se situent sur la route départementale 933 située en agglomération. La RD933 est un axe principal pour accéder à l agglomération lyonnaise. Un nombre important de véhicules emprunte ce trajet quotidiennement. Il est primordial de limiter l impact du chantier sur la circulation. Pour pallier à cela, des dispositifs d informations et déviation seront mis en place. Des itinéraires seront mises en place pour dévier les véhicules qui traversent la zone de travaux pour se rendre sur Trévoux ou pour rattraper l A46 ou Neuville 6
7 2. Les déviations permanentes de Janvier 2016 à Mai 2017 Pour limiter les encombrements dans le périmètre des travaux, il sera mis en place des panneaux d informations dans les communes avoisinantes pour inciter les usagers à prendre des nouveaux itinéraires pendant toutes la durée des travaux de Janvier 2016 à Avril 2017 En venant de Neuville pour aller vers le Nord (Trevoux ou ZI Reyrieux) : Un panneau d informations sera mis en place au pont de Neuville pour diriger les usagers vers Albigny et Quincieux par la RD51 N 1 Plan de déviation 7
8 En venant d Albigny pour aller vers le Nord (Trevoux ou ZI Reyrieux) : Un panneau d informations sera mis en place au pont de Neuville (coté Albigny) pour conseiller aux usagers de rester sur la RD51 N 2 Plan de déviation 8
9 En venant de l A46 Sud ou A432 pour aller vers Trevoux ou ZI Reyrieux : Pour les personnes venant des autoroutes A46 Sud et A432 et voulant se rendre au nord de Massieux (Trevoux, Reyrieux ), il leur sera conseillé par des panneaux d informations sur autoroute de prendre la sortie de Mionnay et suivre l itinéraire S6. N 3 N 4 Plan de déviation 9
10 En venant de Quincieux ou Trevoux pour aller vers A46 ou Neuville / Lyon : Pour les personnes voulant se diriger vers A46, Lyon ou Neuville, il leur sera conseillé de prendre la RD51 pour rattraper Neuville sur Saône. N 5 N 6 Plan de déviation 10
11 En venant de Trevoux ou Reyrieux pour aller vers A46 / Lyon : Pour les personnes arrivant à la sortie de Trevoux ou dans la ZI de Reyrieux voulant se diriger vers A46 Lyon, il leur sera conseillé de prendre l itinéraire de déviation «Dév.1» pour prendre l autoroute à Mionnay N 7 Plan de déviation 11
12 3. Les abords du chantier La rue de la gare sera fermée au niveau de la RD933. Les véhicules devront prendre la déviation par la rue Lindberg et rue Lavoisier. Une zone base vie sera matérialisé avec des GBA pour entreposer du matériel et des matériaux sur la rue de la gare. Une seconde base vie sera installée sur le parking PL actuel en laissant une zone de stationnement pour les PL. Le parking et l accès aux commerces sera maintenu pendant toutes la durée du chantier (parking VL déplacé en juillet et aout 2016). Plan d installation 12
13 4. Le Phasage DESC 4.1. Phase 1 : Installation de chantier et création d un élargissement coté EST Travaux : Dégagement des emprises Travaux d assainissement coté Est Création d une voie d élargissement à l EST Circulation : Alternat sur la voie Ouest Déviation VL par rue Lavoisier, route de Reyrieux et route de Varennes Période : du 18 janvier 2016 au 11 mars
14 Plan de déviation VL Concernant les transports en commun, pour le sens Nord => Sud (Trévoux => Neuville) l arrêt de bus sera mantenu à l endroit actuel. Cependant, pour le sens Sud => Nord, l arrêt sera déplacé sur la rue Lavoisier pendant toute la phase 1 (du 1 er février 2016 au 11 Mars 2016). 14
15 4.2. Phase 2 : Réseaux EU/EP, réseaux secs, bordures, désactivé coté OUEST Travaux : Réseaux EU/EP Murets de soutènement Réseaux secs Poses des bordures et réglage des trottoirs Béton désactivé et enrobé Circulation : Double sens sur voie Est et élargissement Alternat ponctuel pour les traversées de chaussée (entre le 8 avril 2016 et le 9 aout 2016) Période : du 11 mars 2016 au 27 janvier 2017 (hors espaces verts du 23 mars 2017 au 05 avril 2017) Itinéraire des transports en commun normal. Arrêt de bus sur socle mobil pour être déplacer de 200ml en amont ou en aval suivant l avancement des travaux. 15
17 4.3. Phase 3 : Aménagement de la place devant les commerces et rue du pré Blanc Travaux : Réseaux divers Poses des bordures et réglage Béton désactivé et enrobé Circulation : Double sens sur RD 933 Rue du pré Blanc fermé à la circulation Période : du 4 juillet 2016 au 30 aout 2016 ATTENTION : Travaux en parallèle côté Ouest avec la dépose des réseaux aériens et pose des nouveaux candélabres. 17
18 Le parking des commerces sera déplacé sur le parking PL à coté de la base vie. La livraison des commerces sera maintenu en privilégiant des heures de livraison avant 7h30 et après 16h30 18
19 4.4. Phase 4 : Aménagement coté EST Travaux : démolition de l élargissement Réseaux divers Poses des bordures et réglage Béton désactivé et enrobé Circulation : Double sens sur RD 933 coté Ouest Alternat du 9 mars 2017 au 22 mars 2017 Période : du 10 aout 2016 au 19 octobre 2016 (en parallèle de la dépose des réseaux aériens) Du 30 janvier 2017 au 22 mars
20 Plan de déviation VL Concernant les transports en commun, pour le sens Nord => Sud (Trévoux => Neuville) l arrêt de bus sera mantenu à l endroit actuel. Cependant, pour le sens Sud => Nord, l arrêt sera déplacé sur la rue Lavoisier pendant toute la phase 1 (du 09 mars 2017 au 22 mars
21 4.5. Phase 5 : Ilots central Travaux : Espaces verts Bordures sur ilots Réglage Enrobé Circulation : Alternat en fonction des zones de travaux Période : du 23 mars 2017 au 26 avril
22 L arrêt de bus sera maintenu rue Lavoisier comme précédemment. 22
23 4.6. Phase 6 : Rabotage de chaussée Travaux : Rabotage de la RD 933 Circulation : sens unique Nord => Sud : les VL seront déviés par la rue Lavoisier, route de Reyrieux et rue de Varennes. Les PL seront déviés par Neuville Période : du 26 avril 2017 au 10 mai
24 Déviation PL : Neuville RD 51 - Trevoux Déplacement arrêt de bus 24
25 Déviation VL 25
26 5. Récapitulatif général Période de circulation difficile : du 18 janvier 2016 au 11 Mars 2016 du 09 mars 2017 au 10 mai 2017 Transport en commun : Sens Nord => Sud maintenu Sens Sud => Nord : itinéraire déplacé rue Lavoisier + route de reyrieux 26
27 Circulation VL : Itinéraire conseillé rue Lavoisier + route de Reyrieux + rue de Varennes 27
28 Plan de déviation général 28
TUNNEL DU CHAT (73) Jean-Louis COUBRAY (Systra) Tancrède BONNET-EYMARD (Eiffage)
TUNNEL DU CHAT (73) Jean-Louis COUBRAY (Systra) Tancrède BONNET-EYMARD (Eiffage) Intervenants : MOA MOA Département de la Savoie (CG73) Mise aux normes du tunnel du chat le projet (AMO) Centre d études
Samedi 21 février 2009 Le gymnase Sapaly et sa centrale solaire photovoltaïque ont été inaugurés
TRÉVOUX, UN ART DE VIVRE Dossier de presse Samedi 21 février 2009 Le gymnase Sapaly et sa centrale solaire photovoltaïque ont été inaugurés Une manifestation en partenariat avec : Le gymnase Sapaly et