Source: http://docplayer.fi/50686489-Raide-jokeri-toteutusmuotoselvitys-paatosehdotus.html
Timestamp: 2020-01-25 04:17:36+00:00
Document Index: 25930373

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Raide-Jokeri Toteutusmuotoselvitys - Päätösehdotus - PDF Ilmainen lataus
Download "Raide-Jokeri Toteutusmuotoselvitys - Päätösehdotus"
1 Raide-Jokeri Toteutusmuotoselvitys - Päätösehdotus
2 Sisällysluettelo 1. Toteutusmuotoselvityksen läpivienti 2. Yhteenveto selvityksestä 3. Päätösehdotus Toteutusvaihtoehdot Hankintavaihtoehdot 4. Hankinnan eteneminen ja jatkotoimenpiteet
3 Selvitykseen osallistuneet HKL Ville Lehmuskoski Yrjö Judström Artturi Lähdetie Juha Saarikoski Helsinki Anni Sinnemäki Pekka Sauri Matti Malinen, kaupunginkanslia Kari Pudas, kaupunginkanslia Saara Kanto, kaupunginkanslia Reetta Putkonen, KSV Lauri Kangas, KSV Raimo K. Saarinen, HKR (Silja Hyvärinen / Jarmo Ahonen) Juha Väätäinen, HKR Jukka Tarkkala, HKR Osmo Rasimus, HKR-Rakennuttaja (Erkki Nurmi) HSL Tero Anttila Espoo Olli Isotalo Harri Tanska Esa Rauhala Matti Kokkinen Pauliina Kuronen Liikennevirasto Pekka Petäjäniemi / Lars Westermark Uudenmaan ELY-keskus Timo Karhumäki Trafix Juhani Bäckström Vison Oy Anders Nordström Lauri Merikallio Jani Saarinen Miika Ronkainen
4 Toteutusmuotoselvityksen läpivienti
5 Selvityksen eteneminen Työpaja #1 4.3 Markkinainfo 18.3 Sidosryhmäinfo 6.4 Alustava päätösehdotus Päätösehdotus Työpaja # Työpaja #3 1.4 Työpaja #4 1.4 Markkinainfo #2 25.4
6 Työpaja #1 Tilaajan tavoitteiden ja reunaehtojen määrittely: Investointikustannusten hallinta Edulliset elinkaarikustannukset Toteutusaikataulun pitävyys Liikenteen korkean nopeustason saavuttaminen Bussi-Jokerin (Linja 550) sujuvat työnaikaiset järjestelyt Raide-Jokerin riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen: Riskejä Kustannusarvio on väärällä tasolla tai ylittyy Hanke ei valmistu aikataulussa Tilaajan projektinhallinta epäonnistuu Tilaajan tavoitteita ei saavuteta ja niistä lipsutaan Mahdollisuuksia Kustannusarvio alittuu Positiivinen julkisuuskuva houkuttelee investoreita ja asukkaita Matkaketju kehittyy ja monipuolistuu
7 Työpaja #2 Toteutusmuotovaihtoehtojen läpikäynti Kokonaisjärjestelmätoimitukset Elinkaarimalli Allianssimalli ST-Urakkamallit Osajärjestelmätoimitukset Oma projektinjohto / Projektinjohtopalvelu Projektinjohtourakat Toteutusmuotovaihtoehtojen vertailu: Tilaajan tavoitteita parhaiten toteuttavat vaihtoehdot ja elinkaarimallin poissulkeminen jatkotarkastelusta Hoidon ja ylläpidon hankinta ei sovellu Raide-Jokeriin, mistä syystä elinkaarimallista ei saavuteta sen hyötyjä Vaatii tarkkaa toiminnallisten vaatimusten ja teknisten reunaehtojen määrittelyä Edellyttää kaavoituksen ja hallinnollisten prosessien loppuun saattamista ennen hankintaa Ei mahdollista kuntien omien rakennusorganisaatioiden joustavaa käyttöä
8 Markkinavuoropuhelu Hankkeen mahdolliset osakokonaisuudet ja niiden toteutusvaihtoehdot Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2 Vaihtoehto 3 Vaihtoehto 4 Varikko 15 M Maarakentaminen 44 M Ratatekniikka 65 M Rata 43 M Maarakentaminen 85 M Varikko 50 M Varikko 15 M Maarakentaminen 44 M Ratatekniikka 65 M Rata 43 M Maarakentaminen 85 M Varikko 50 M Varikko 15 M Maarakentaminen 44 M Ratatekniikka 65 M Rata 43 M Maarakentaminen 85 M Varikko 50 M Varikko 15 M Maarakentaminen 44 M Ratatekniikka 65 M Rata 43 M Maarakentaminen 85 M Varikko 50 M Kaikki erikseen Maarakentaminen HKI + Rata Rata + Ratatekniikka Kaikki yhdessä Palveluntuottajien näkemykset toteutusvaihtoehdoista Yleistä Hanke tulisi toteuttaa laajoina kokonaisuuksina välttäen turhien rajapintojen muodostumista: Hankkeella on paljon ulkoisia rajapintoja olemassa olevaan infrastruktuuriin, eikä sen toteutusta pidä vaikeuttaa lisäämällä hankkeen sisäisiä rajapintoja (tekniset, sopimustekniset, kaupalliset...) Suunnittelu ja rakentaminen kannattaa integroida: Tukee tilaajan tavoitteiden toteutumista ja nopeaa toteutusta Tilaajien muodostettava yhteinen, osaava ja vahva organisaatio Toteutusmuotojen soveltuvuus Allianssimalli sopii parhaiten, toteutusmuoto on joustavin ja se integroi osapuolia ja kannustaa yhteistyöhön ST-malli edellyttää laadukasta lähtöaineistoa ja tilaajan suunnittelua hankkeen rajapintojen määrittämiseksi, joten malli on aikataulullisesti haastava eikä sillä tässä tapauksessa saavuteta kaikkia ST-mallin hyötyjä PJU-malli edellyttää tilaajan pitkälle vietyä suunnittelua, jolloin malli ei integroi suunnittelua ja rakentamista ja sen käyttö on aikataulullisesti haastava. Lisäksi mallia ei juuri ole käytetty infrarakentamisessa PJP-malli johtaa suunnittelun ja rakentamisen eriytymiseen ja lisää hankkeen sisäisiä rajapintoja
9 Markkinavuoropuhelun johtopäätösten käsittely Eri osakokonaisuus- ja toteutusmuotovaihtoehtojen ja niiden kombinaatioiden vertailu Valinta neljästä vaihtoehdosta Työpaja #3 1. Kokonaistoimitus allianssimallilla + irrotettavat kokonaisuudet erillisinä urakoina 2. Kaksi allianssia + irrotettavat kokonaisuudet erillisinä urakoina ratatyöt sisältävää maarakennusurakkaa + ratatekniikka erillisenä kokonaisuutena maarakennusurakkaa + rata ja ratatekniikka erillisinä kokonaisuuksina tai yhdessä
10 Sidosryhmäinfo Raide-Jokerin ja sen tavoitteiden esittely Sidosryhmien näkemykset toteutusmuotoselvityksessä rajatuista vaihtoehdoista Mahdollisimman laajat kokonaisuudet Hankkeen keskitetty johtaminen Kustannusten hallinta Rajapintojen vähentäminen Sidosryhmien osallistaminen Kommunikoinnin ja vastuiden selkeys sidosryhmäyhteistyössä
11 Alustavan päätösehdotuksen esittely Toteutus- ja hankintavaihtoehtojen läpikäynti ja vertailu Yksi vai kaksi allianssia? Vaihtoehdot kahden allianssin hankkimisessa? Suunnittelun ja rakentamisen hankinta yhdessä vai erikseen? Jatkotoimenpiteiden suunnittelu: Työpaja #4 Päätösehdotuksen viimeistely Toisen markkinavuoropuhelun järjestäminen Päätösehdotuksen esittely ja näkemysten kuuleminen Esityksen tekeminen projektiorganisaatiosta Hankeryhmän, seurantaryhmän ja projektiryhmän perustaminen Hankinta-asiantuntijoiden hankinnan aloittaminen
12 Markkinainfo #2 Toteutusmuotoselvityksen läpiviennin ja alustavan päätösehdotuksen esittely Palveluntuottajien näkemysten kuuleminen alustavasta päätösehdotuksesta Yksi vai kaksi allianssia? Suunnittelu ja rakentaminen yhdessä vai erikseen? Yksi vai kaksi allianssia? Yksi allianssi on mallina selkeä ja toteutuksen osalta vähemmän riskejä sisältävä vaihtoehto Kaksi allianssia tarjoaa enemmän mahdollisuuksia, mutta vaatii onnistuakseen panostusta Tilaajilta sekä motivoivat insentiivit Kahden allianssin mallissa raja tulisi vetää kuntien rajalle Tarjoushalukkuuden osalta ei yksiselitteistä vastausta. Suunnittelijat uskoivat, että tarjouksia tulee yhtä monta vaihtoehdosta riippumatta Suunnittelun ja rakentamisen hankinta? Yhdessä hankkiminen tukee integroitumisen onnistumista ja yhteisen kehitysvaiheen nopeaa aloittamista, mutta paras ryhmittymä ei välttämättä sisällä parhaita suunnittelijoita ja rakentajia Erikseen hankittaessa suunnitteluresurssit eivät muodostu pullonkaulaksi konsortioita muodostettaessa Suunnittelijat näkivät yhdessä hankkimisen tarjouskustannukset huomattavan korkeina
13 Yhteenveto selvityksestä
14 Yhteenveto selvityksestä Työpajojen sekä markkina- ja sidosryhmävuoropuhelujen tulokset: Hanke tulisi toteuttaa laajoina kokonaisuuksina välttäen turhien rajapintojen muodostumista Tilaajan tulee osallistua hankkeen johtamiseen keskitetyllä, vahvalla ja hyvin resursoidulla organisaatiolla, jolla on riittävät valtuudet päätöksentekoon. Yksinkertaiset ja selkeästi erotettavat kokonaisuudet, jotka on mahdollista käynnistää nopeasti, voidaan toteuttaa kaupunkien erillishankintoina Suunnittelun ja rakentamisen integrointi edistää innovaatioita ja hankkeen kehittämistä sekä tukee kustannusten hallintaa
15 Hankkeen osakokonaisuudet Yhteenveto selvityksestä Maarakentamisen jakaminen osiin lisää turhia rajapintoja ja vaikeuttaa hankkeen aikataulun ja kustannusten koordinointia Maarakentamisurakka ei ole suuruusluokaltaan niin suuri, että se muodostaisi yhtenä kokonaisuutena markkinariskin Maarakentamista, rataa ja ratatekniikkaa ei ole järkevää toteuttaa toisistaan erillisinä Osien toteuttaminen erikseen muodostaa rajapintoja kolmen kerroksen väliin, mikä aiheuttaa haasteita töiden yhteensovittamiselle ja koordinoinnille
16 ST- ja Projektinjohtourakat Yhteenveto selvityksestä Maarakentamisen, radan tai ratatekniikan hankkiminen suurina ST-urakoina on aikataulullisesti haastavaa. Kilpailuttaminen edellyttää erittäin laadukasta lähtötietoaineistoa ja tilaajan suunnittelua rajapintojen määrittämiseksi, mikä saattaa osittain vähentää ST-mallin hyötyjä. ST-urakoita käytettäessä Tilaajan osaamisen hyödyntäminen rajoittuu toiminnallisten ja teknisten vaatimusten määrittämiseen. Projektinjohtourakoiden hankkiminen vaatii tilaajan toimesta pitkälle vietyä suunnittelua, jolloin suunnittelun ja rakentamisen integrointi jää vähäiseksi. Projektinjohtourakoita on käytetty infrarakentamisessa melko vähän. Malli nähdään melko neutraalina vaihtoehtona.
17 Projektinjohtopalvelu Yhteenveto selvityksestä Projektinjohtopalveluna toteutettuna hankkeeseen muodostuu paljon rajapintoja, joiden hallinta edellyttää muita vaihtoehtoja vahvempaa projektiorganisaatiota Projektinjohtopalvelussa on suuret mahdolliset, mutta myös suurimmat riskit. Kustannusten hallinta vaatii vahvaa osaamista ja keskitettyä koordinointia. Silti todelliset kustannukset selviävät vasta hankkeen päättyessä Palveluntuottajat eivät pidä projektinjohtopalvelumallia sopivana tähän hankkeeseen johtuen suunnittelun ja rakentamisen eriytymisestä sekä hankkeen sisäisten rajapintojen lisääntymisestä Tiettyjen erillisten, yksinkertaisten ja selkeiden hankeosien pilkkominen nähdään kuitenkin mahdollisena vaihtoehtona.
18 Allianssimalli Yhteenveto selvityksestä Allianssimalli tukee hyvin Tilaajan asettamien tavoitteiden täyttymistä, kustannusten ja aikataulun hallintaa sekä mahdollistaa Tilaajan osallistumisen ja osaamisen hyödyntämisen. Allianssihankinta/-hankinnat voidaan käynnistää välittömästi olemassa olevilla suunnitelmilla. Jos maarakentaminen, rata ja ratatekniikka jaetaan erillisiin kokonaisuuksiin menetetään allianssimallilla saavutettavia hyötyjä, jolloin on kannattavampaa toteuttaa koko hanke yhtenä tai kahtena maantieteellisesti jaettuna allianssina. Selkeitä ja yksinkertaisia osia voidaan erottaa allianssista/alliansseista. Niiden suunnittelu ja toteutus voidaan aloittaa välittömästi, mikä tukee Raide-Jokerin aikataulutavoitteen saavuttamista.
19 Alustava päätösehdotus
20 Alustava päätösehdotus Raide-Jokeri kannattaa toteuttaa yhtenä allianssihankkeena tai kahtena maantieteellisesti jaettuna allianssihankkeena. Molemmissa tapauksissa hankkeen selkeästi erikseen määriteltävät ja nopeasti käynnistettävät osat voidaan toteuttaa omina erillisurakoinaan
21 Allianssimallin perustelut Allianssi mahdollistaa kustannusten hallinnan Kustannukset ovat pääosin tiedossa kehitysvaiheen päättyessä ennen tilaajan investointipäätöstä Hanke suunnitellaan Tilaajan budjettiin (allianssien kehitysvaiheiden aikana) Tilaaja ja allianssin osapuolet jakavat hankkeen taloudelliset riskit ja hyödyt Hankinnat voidaan käynnistää heti Kaavoitukset ja hallinnolliset käsittelyt voivat olla hankintaa käynnistettäessä kesken Sopimukset joustavat suunnittelun ja rakentamisen aikana Urakkarajapintoja muodostuu vähän ja ne hallitaan yhdessä Kaupallinen malli ja kannustinjärjestelmä tukevat tilaajan tavoitteiden toteuttamista ja hankkeen nopeaa läpimenoaikaa Valmistelevat työt ja erilliset toimeksiannot, kuten kuntien hankkimat maarakennustyöt, voidaan toteuttaa yhtäaikaisesti allianssin muodostamis- ja kehitysvaiheiden aikana
22 Vaihtoehtojen vertailu Yksi allianssi Kaksi allianssia Edut Selkeä ja yksinkertainen hankkia Hyväksi todettu toimintamalli, josta paljon kokemuksia (Tampereen raitiotie ja >20 muuta hanketta) Vähemmän rajapintoja Vaatii Tilaajalta vähemmän resursseja Big Room työskentely on luontevampaa Haasteet Epäonnistuessaan suuremmat riskit kuin kahden allianssin mallissa Vain voittajalle kannattava satsaus Edut Hankintatavasta riippuen selkeä ja yksinkertainen hankkia Mahdollistaa allianssien vertailun keskenään Allianssit voivat sparrata toisiaan Onnistuessaan allianssien välinen tiedonvaihto ja kommunikointi Onnistuessaan enemmän mahdollisuuksia Tarjouskilpailussa toiseksi tuleminen ei ole hukkainvestointi Haasteet Kahden eri projektin koordinointi Rajapintoja muodostuu enemmän Tilaajan resursointi kahteen allianssiin Allianssien välinen kommunikointi ja yhteistyö Mahdollisesti hieman kalliimpi vaihtoehto Toiminta yhteisessä Big Roomissa Ratatekniikan ja teknisten järjestelmien hankinnat Hankintatavasta riippuen monimutkainen hankkia
23 Hankintavaihtoehdot
24 Kahden allianssin hankinta Kahden allianssin kilpailuttaminen yhdessä on selkeää, jos palveluntuottajiksi valitaan yhdestä kilpailusta kaksi parhaat pisteet saanutta tarjoajaa Kahta toisistaan erillistä allianssikilpailutusta ei ole järkevää toteuttaa tässä aikataulussa Kahden allianssin malli, jossa tarjoajat voisivat tarjota halutessaan molempia on periaatteessa mahdollinen mutta se on monimutkaisempi hankkia ja työläämpi kaikille osapuolille. Vaatii tiukat pelisäännöt (esim. voiko yritys olla useammassa konsortiossa mukana) Kahdet ainakin osittain erilaiset vertailuperusteet Suomessa ei ole kokemusta tällaisesta allianssihankinnasta Markkinaoikeusriski kasvaa
25 Suunnittelijoiden ja rakentajien hankinta erikseen Hankinnan läpivienti vaiheittain: 1. Hankitaan ensiksi 1-2 suunnitteluryhmää, jotka käynnistävät hankkeen suunnittelun 2. Hankitaan 1-2 rakentajaa siten, että suunnittelu etenee hankinnan aikana 3. Tilaaja, suunnittelijat ja rakentajat muodostavat allianssin ja käynnistävät hankkeen kehitysvaiheen Mallia ovat käyttäneet Suomessa aiemmin mm. Liikennevirasto, Finavia, Helsingin yliopisto ja Järvenpään sekä Lahden kaupungit
26 Suunnittelijoiden ja rakentajien hankinta Yhdessä Edut Tilaajalle kevyempi hankintaprosessi (Vain yksi neuvottelumenettely) Rakentajien aikaisempi integrointi Ryhmittymien vapaa muodostuminen, mikä tukee yhteistyön ja integroinnin onnistumista Erikseen Edut Suunnittelun nopeampi käynnistäminen Mahdollistaa parhaiden suunnittelijoiden ja rakentajien valinnan Suunnittelijoiden pienemmät tarjouskustannukset Suunnitteluresurssit eivät rajoita tarjoajien määrää Haasteet Rakentajien sopiva resursointi kehitysvaiheen alussa Suunnittelijat saadaan mukaan 2-6 vkoa myöhemmin kuin erikseen hankittaessa Ei välttämättä mahdollista parhaiden suunnittelijoiden ja parhaiden rakentajien valintaa Haasteet Kahden allianssin vaihtoehto liian monimutkainen ja riskialtis Osapuolten aito integrointi vaatii panostusta Tilaajalle työläämpi hankintaprosessi (kaksi erillistä neuvottelumenettelyä)
27 Tilaajan päätösehdotus
28 Tilaajan päätösehdotus Raide-Jokeri tulisi toteuttaa yhtenä allianssihankkeena, jossa suunnittelijat ja rakentajat hankitaan erikseen. Selkeästi erikseen määriteltävät ja nopeasti käynnistettävät osat voidaan toteuttaa omina erillisurakoinaan
29 Tilaajan päätösehdotus Yksi allianssi on selkeä malli, josta on paljon kokemuksia Suomessa Sisältää vähemmän riskitekijöitä ja on päätöksenteon kannalta selkeämpi kuin kahden allianssin malli Rajapintoja muodostuu vähemmän ja malli vaatii Tilaajalta vähemmän resursseja Turvallisempi vaihtoehto allianssimallin ollessa Tilaajalle uusi toteutusmuoto Suunnittelijoiden ja rakentajien hankkiminen erikseen mahdollistaa parhaiden tarjoajien valinnan molempien osalta Suunnittelijoiden ja rakentajien valinta erikseen laskee tarjouskynnystä suhteessa yhteen hankintaan Suunnittelijoiden tarjouskustannukset jäävät alhaisemmiksi Suunnitteluresurssit eivät muodostu rajoittaviksi tekijöiksi urakoitsijoiden valinnassa Toisaalta suunnittelijoiden ja rakentajien valinta erikseen työllistää enemmän tilaajaa ja viivästyttää rakentajien integrointia
30 Hankinnan eteneminen ja jatkotoimenpiteet
31 Hankinnan aikataulu Lähtötietojen parannus Erillisurakat Kehitysvaihe Toteutusvaihe Hankinta-asiantuntijoiden hankinta ~ 04/ /16 3. Allianssihankinnan suunnittelu ja hankinta-asiakirjojen laadinta ~ 06/16 09/16 4. Hankintailmoituksen julkaiseminen ~ 10/16 5. Hankintavaihe ~ 10/16-02/17 6. Hankintapäätös ~ 02/17
32 Jatkotoimenpiteet Projektiorganisaation muodostaminen mahdollisimman nopeasti Tilaajan integrointi ja toimintamallien luominen Raide-Jokerin ja erillishankintojen sisältöjen määritys ja vaiheistus kaavoituksen, katusuunnitelmien yms. perusteella Allianssin/allianssien hankinnan käynnistäminen Kuntien käynnistämien suunnittelu- ja rakentamistoimeksiantojen ohjaus Sidosryhmäyhteistyön johtaminen Lähtötietoja parantavat suunnitteluhankinnat Hankinta-asiantuntijoiden hankinnan aloittaminen Hankintajuridiikka Allianssi- ja hankinta-asiantuntijat Rakennuttajakonsultti ja muu tarvittava tekninen osaaminen Kuntien erillisten maarakennusurakoiden käynnistäminen Hankintakohteista päättäminen Suunnittelutoimeksiannot ja rakennusurakat