Source: http://docplayer.it/15197777-Provincia-regionale-di-caltanissetta.html
Timestamp: 2019-05-22 09:45:39+00:00
Document Index: 162378257

Matched Legal Cases: ['art. 10', 'art.15', 'art. 56', 'art. 132', 'art. 311', 'art. 15', 'art. 163', 'art. 20', 'art. 3', 'art. 12', 'art. 20', 'art. 12', 'art. 12', 'art. 12', 'art. 12', 'art. 12']

1 PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA DELIBERA COMMISSARIALE ORIGINALE Seduta del 30 Aprile 2013 n. 48 del Registro deliberazioni OGGETTO: Lavori di completamento dell Istituto Professionale per l Agricoltura di Mussomeli (Interni) - Progetto esecutivo del di complessivi ,00. CUP I85D CIG E Approvazione perizia di variante e suppletiva dell , Autorizzazione per l utilizzo del ribasso d asta e impegno maggiore finanziamento. L'anno duemilatredici, il giorno trenta del mese di Aprile alle ore 12,45 nella sede Provinciale il Commissario Straordinario Dott. Raffaele Sirico, in sostituzione della Giunta Provinciale, con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Antonina Liotta delibera sull oggetto. Dichiarata immediatamente esecutiva 1
2 IL DIRIGENTE DELL 8 SETTORE SOTTOPONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO PREMESSO che con ordine di servizio n.2011/529 del il Dirigente dell 8 Settore Edilizia, ha conferito, all Arch. Luigi Parrinello, dipendente di questo Ente, l incarico per la redazione del progetto esecutivo e di Responsabile Unico del Procedimento RUP per i lavori oggetto della presente deliberazione, figura prevista dall art. 10 della L.R. 12/201; CHE con atto n. 446 del , immediatamente esecutivo, la Giunta Provinciale ha approvato, unitamente agli allegati tutti, in linea amministrativa il progetto esecutivo del relativamente ai lavori di completamento dell Istituto Professionale per l Agricoltura di Mussomeli (Interni), di complessivi ,00 così distinti: Quadro Tecnico Economico A) Lavori 1 Lavori a misura, a corpo, in economia , ,00 2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 7.790,09 Importo lavori soggetti a ribasso (A.1-A.2) ,91 B) Somme a disposizione dell Amministrazione 1 Imprevisti ed eventuali lavori in economia 10 % di A ,00 2 IVA il 10% di A.1+B ,00 3 Incentivo e spese di progettazione 1,50% di A ,50 4 Contributi IRAP 8.50% di B.3 267,88 5 Contributi INPDAP 23.80% di B.3 750,06 6 Polizze assicurative Progettista e Verificatore 500,00 7 Collaudo statico 1.000,00 8 Spese pubblicità bando di gara ed esito gara - 9 Accertamenti di laboratorio e verifiche obbligatorie (art.15 comma 7 Cap. generale d appalto) 3.600,00 10 Anticipazioni dell Impresa e arrotondamenti 1.284,57 11 Versamento all'autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici 225,00 Totale Somme a disposizione , ,00 TOTALE complessivo progetto ,00 CHE con Determinazione Dirigenziale n. 257 del , è stata impegnata la spesa complessiva di ,00 sull intervento codificato del Capitolo Istituti d istruzione secondaria - Costruzione ampliamento Manutenzione straordinaria edifici scolastici, così distinta: per ,00 sull impegno n. 2010/270/400 assunto con D.D. n. 94/2010; per ,00 sull impegno 2006/3489/04 assunto con D.D. n. 241/2006; CHE con la medesima D.D. 257/ , è stato stabilito, altresì di appaltare i predetti lavori, tramite procedura aperta ai sensi dell art. 56 del D.Lgs.vo n. 163/2011 e ss.mm.ii. 2
3 ed approvato il bando di gara, predisposto dal competente Settore Appalti e Contratti in conformità alla vigente normativa di LL.PP.; CHE con contratto in data n di rep. regolarmente registrato, questa Provincia Regionale, ha affidato al Sig. Franco Riggio nato ad Agrigento lo nella qualità di Amministratore Unico della Società EMA COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Agrigento, l esecuzione dei lavori per l'importo di ,18 per lavori al netto del ribasso d'asta, oltre a 7.790,09 per costo della sicurezza, per un totale complessivo di ,27; CHE i detti lavori, sono stati consegnati con verbale, in via di urgenza e sotto le riserve di legge del ed a norma del C.S.A. dovranno essere ultimati entro gg. 218 (duecentodiciotto), successivi e continui dalla data del citato verbale, cioè entro e non oltre ; TUTTO CIO PREMESSO: VISTA la relazione tecnica dell relativa alla perizia di variante e suppletiva, nella quale viene riportato quanto segue: Che durante il corso dei lavori, a seguito talune note ( n /A16 del 07/9/2012 e 3972/A16 del 27/9/2012), trasmesse dal Dirigente Scolastico dell I.I.S. Virgilio di Mussomeli, Dott.sa C. Genco, con le quali è stato comunicato la carenza di spazi didattici, manifestando l esigenza di ulteriori locali da adibire a tale destinazione per poter svolgere adeguatamente le funzioni didattiche e soddisfare in pieno la popolazione scolastica del territorio di riferimento, per cui è sorta l esigenza, imprevista ed imprevedibile in fase di Progetto originario, di provvedere alla progettazione delle nuove lavorazioni occorrenti per la creazione dei nuovi spazi didattici al Piano II dell edificio scolastico in argomento, per cui il Direttore dei Lavori, Arch. L. Parrinello, in data ha redatto una perizia di Variante e suppletiva che non alterando la natura del progetto originario della lo migliora qualitativamente, nell esclusivo interesse dell Amm.ne; i lavori urgenti che si ritiene necessario provvedere a realizzare nel Piano Secondo si possono di seguito riassumere: 1. Realizzazione dell'impianto antincendio di Piano comprendente il prolungamento della tubazione verticale (colonne montanti), la collocazione di n. 02 idranti a norma con attacco UNI 45 e la collocazione di n. 03 estintori portatili con capacità estinguente non inferiore a 13 A 89 BC; 2. Tramezzi interni per la realizzazione di n. 03 aule, n. 02 w.c. e n. 01 locale bidelli; 3. Intonaci; 4. Pavimenti e rivestimenti; 5. Realizzazione dell'impianto elettrico di piano completo di quadri elettrici, plafoniere per l'illuminazione di tutti gli ambienti e luci di emergenza per i percorsi di esodo; 6. Collocazione di infissi interni. VISTA la suddetta perizia di variante e suppletiva, appositamente redatta in data dalla Direzione dei Lavori ai sensi dell art. 132 comma 1 lett. b) del D. L.vo n. 163/2006 e dell art. 311 comma 2 lett. b) del D.P.R. n. 207 del recepiti dalla Regione 3
4 Siciliana con la Legge n. 12 del e ss.mm.ii, la quale trovasi depositata presso questo 8 Settore, dell importo complessivo di ,00 per cui il nuovo quadro economico è così distinto: QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA Importo lavori Importo lavori architettonico strutturali ,24 Importo lavori impianto elettrico ,76 Quadro economico Sommano importo lavori ,00 A) 1) Lavori a Misura ,00 2) Oneri di sicurezza non soggetti 7 790,09 3) Importo Lavori soggetti a ribasso ,91 4) Ribasso d'asta del 26,3011% ,05 5) Importo lavori (A.3) soggetti al ribasso al netto del ribasso ,86 6) Oneri di sicurezza non soggetti 7 790,09 7) Importo Lavori al netto compr on. di sic , ,95 B) Somme a disposizione 1) Per comitato Paritetico 7 981,46 2) Per IVA 10% ( A7) ,10 3) Per Incentivo spese di progettazione 2% di A 6 230,00 Accertamenti di laboratorio e verifiche obbligatorie art. 15 comma 7 C.G.A. compreso IVA 21% 3 680,49 Contributo vigilanza Autorità LL.PP 225,00 Polizze assicurative 500,00 Totale somme a disposizione , ,05 Importo totale perizia ,00 Inoltre la perizia in parola risulta corredata dalla suesposta Relazione tecnica, Analisi dei prezzi, Elenco prezzi, Elaborati grafici,(architettonico strutturale, Impianto elettrico), Computo variante suppletiva,( Architettonico strutturale, Impianto elettrico, Quadro riassuntivo), Quadro comparativo, (Architettonico strutturale, Impianto elettrico), Schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi; CHE i lavori di contratto sono stati sospesi con verbale del , sottoscritto dall Impresa, dal Direttore dei lavori e RUP, nelle more dell approvazione della suddetta perizia di variante e suppletiva dell ; CONSIDERATO che detta perizia di variante e suppletiva, è munita dell attestazione resa dal predetto Responsabile unico del Procedimento, il quale dichiara che i lavori 4
5 oggetto della medesima scaturiscono, come sopra detto, da fatti imprevisti ed imprevedibili; VISTO lo schema del precitato atto di sottomissione, concordato e sottoscritto dal Sig. Franco Riggio nato ad Agrigento lo nella qualità di Amministratore Unico della Società EMA COSTRUZIONI s.r.l., assuntrice dei lavori in argomento, nel quale dichiara e si obbliga di accettare l esecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva del , per un totale netto complessivo di ,95 comprensivo degli oneri della sicurezza, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel contratto principale n di rep. del e Capitolato Speciale di Appalto e dell Elenco Prezzi, allegati al progetto originario del di eseguire i lavori accettando tutte le variazioni quantitative e qualitative inserite nella perizia di che trattasi, che ai sensi dell art. 163 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 vengono concordati 19 nuovi prezzi di cui n.9 derivati dal Prezziario Unico per i LL. PP. nella Regione Siciliana del 2009 (vigente al momento della stipula del Contratto d Appalto) e n. 10 nuovi prezzi ottenuti mediante la redazione di apposite Analisi Prezzi, assoggettati allo stesso ribasso dello 26,3011% ed elencati nello stesso atto di sottomissione che per effetto dell esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, il termine per l ultimazione dei lavori fissato dal C.S.A. in gg. 218 (duecentodiciotto) viene protratto per ulteriori gg. 105 (centocinque); RILEVATO come una parte del ribasso d asta pari ad 7.981,46 è utilizzata per il contributo al Comitato Paritetico, istituito ai sensi dell art. 20 del D. Lgs.vo n. 626/94 e s.m.i., al fine del supporto all attività sulla salute dei lavoratori, prevista dall art. 3, comma 4, della L.R. n. 20/2007; CONSIDERATO che la somma occorrente per i maggiori lavori, così come dichiarato dal R.U.P nella Relazione Tecnica dello , trova riscontro: per ,00 tra gli Imprevisti inseriti nel Q.T.E. del Progetto Originario; per ,73 nel ribasso d asta in fase di aggiudicazione; per 8.400,00 con un ulteriore finanziamento a valere sul Bilancio dell Ente 2012/2013 Capitolo n /Res.; ATTESO che la perizia di variante e suppletiva dello comporta la necessità di impegnare un ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel Q.T.E. del progetto del e di utilizzare il ribasso d asta, per cui, oltre all'avvenuta approvazione tecnica si rende necessaria da parte dell Organo decisionale della stazione appaltante (al Commissario Straordinario in sostituzione della Giunta Provinciale) provvedere all approvazione in linea amministrativa di detta perizia, affinché il sottoscritto Dirigente possa proseguire nel procedimento approvativo di cui all art comma 9 del D.P.R. n.207/2010; RITENUTO che occorre dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione ai sensi dell art. 12, comma 2, della L.R. 44/91, stante la necessità di assicurare l ultimazione e la fruibilità dell opera appaltata nel breve termine; VISTI: - la L.R. n. 12 del ; 5
6 - il Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; - il D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm.ii; - il dell art. 20 del D. Lgs.vo n. 626/94 e s.m.i; - il D. Lgs. n. 267/2000; - il vigente Regolamento di contabilità di questo Ente; - lo Statuto Provinciale; - l art. 12 comma 2 della L.R , n. 44; P R O P O N E 1)- APPROVARE in linea amministrativa unitamente ai suoi allegati che si trovano depositati presso questo 8 Settore Edilizia, la perizia di variante e suppletiva dello di cui in narrativa, relativamente ai predetti lavori di completamento dell Istituto Professionale per l Agricoltura di Mussomeli (Interni) di complessivi ,00 di cui al progetto esecutivo del , approvato con determinazione Dirigenziale n. 446 del ; 2)- APPROVARE lo schema dell atto di sottomissione, sottoscritto per accettazione, dal Sig. Franco Riggio nella qualità di Amministratore Unico della Società EMA COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Agrigento, appaltatrice dei suddetti lavori, il quale viene allegato sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale; 3)-AUTORIZZARE l utilizzo del ribasso d asta realizzato in sede di gara di complessivi ,73, per l esecuzione di nuove opere oltre a quelle contrattuali in conseguenza della Perizia di Variante e Suppletiva del , dell' importo complessivo di ,00 di cui ,95 per lavori al netto del ribasso d asta comprensivi degli oneri della sicurezza, nonché ,05 per somme a disposizione dell amministrazione meglio distinte nelle premesse del presente atto; 4)- IMPEGNARE la maggiore somma di 8.400,00 conseguente all approvazione di cui al precedente punto1), al Capitolo 42139, intervento codificato Codice SIOPE Bilancio 2013/Res.- utilizzando l impegno n. 2006/ assunto con D.D. n. 241/2006; 5)- Conferire al presente atto l immediata esecutività ai sensi del 2 comma dell art. 12 della L.R , n. 44; La complessiva somma di ,00 fa carico al Bilancio 2013/Res. ed è finanziata: per ,00 sull intervento codificato del Capitolo Istituti d istruzione secondaria - Costruzione ampliamento Manutenzione straordinaria edifici scolastici, giusta D.D. n. 257 del , così distinta: - per ,00 utilizzando l impegno n. 2010/270/400 assunto con D.D. n. 94/2010; - per ,00 utilizzando l impegno 2006/3489/04 assunto con D.D. n. 241/2006; e per 8.400,00 utilizzando l impegno n. 2006/3489/29 - Codice SIOPE 2116; 6
7 Caltanissetta, lì Il Redattore f.to Valeria Mistrazzoso IL DIRIGENTE f.to Ing. Giuseppe Tomasella Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica Caltanissetta lì, IL DIRIGENTE f.to Ing. Giuseppe Tomasella Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole Caltanissetta lì, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO f.to Dott. Alberto Nicolosi IL COMMISSARIO STRAORDINARIO VISTA la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente trascritta; VISTI i pareri espressi dai Dirigenti responsabili, sulla proposta come riportato in narrativa, ai sensi dell art. 12 della L.R n. 30; VISTO l art. 12 comma 2 della L.R , n.44; RITENUTA la proposta meritevole di approvazione; D E L I B E R A 1)- APPROVARE in linea amministrativa unitamente ai suoi allegati che si trovano depositati presso questo 8 Settore Edilizia, la perizia di variante e suppletiva dello di cui in narrativa, relativamente ai predetti lavori di completamento dell Istituto 7
8 Professionale per l Agricoltura di Mussomeli (Interni) di cui al progetto esecutivo del di complessivi ,00, approvato con determinazione Dirigenziale n. 446 del ; 2)- APPROVARE lo schema dell atto di sottomissione, sottoscritto per accettazione, dal Sig. Franco Riggio nella qualità di Amministratore Unico della Società EMA COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Agrigento, appaltatrice dei suddetti lavori, il quale viene allegato sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale; 3)-AUTORIZZARE l utilizzo del ribasso d asta realizzato in sede di gara di complessivi ,73, per l esecuzione di nuove opere oltre a quelle contrattuali in conseguenza della Perizia di Variante e Suppletiva del , dell' importo complessivo di ,00 di cui ,95 per lavori al netto del ribasso d asta comprensivi degli oneri della sicurezza, nonché ,05 per somme a disposizione dell amministrazione meglio distinte nelle premesse del presente atto; 4)- IMPEGNARE la maggiore somma di 8.400,00 conseguente all approvazione di cui al precedente punto1), al Capitolo 42139, intervento codificato Codice SIOPE Bilancio 2013/Res.- utilizzando l impegno n. 2006/ assunto con D.D. n. 241/2006; 5)- Conferire al presente atto l immediata esecutività ai sensi del 2 comma dell art. 12 della L.R , n. 44; La complessiva somma di ,00 fa carico al Bilancio 2013/Res. ed è finanziata: per ,00 sull intervento codificato del Capitolo Istituti d istruzione secondaria - Costruzione ampliamento Manutenzione straordinaria edifici scolastici, giusta D.D. n. 257 del , così distinta: - per ,00 utilizzando l impegno n. 2010/270/400 assunto con D.D. n. n. 94/ per ,00 utilizzando l impegno 2006/3489/04 assunto con D.D. n. 241/2006; e per 8.400,00 utilizzando l impegno n. 2006/3489/29 - Codice SIOPE 2116; 8
9 Letto, confermato e sottoscritto. IL COMMISSARIO STRAORDINARIO f.to Dott. Raffaele Sirico IL SEGRETARIO GENERALE f.to Dott. ssa Antonina Liotta CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Visto l attestato del responsabile della tenuta dell Albo Pretorio on-line si certifica che una copia del presente atto è pubblicata all Albo Pretorio per giorni 15 dal al e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. Caltanissetta lì, Il SEGRETARIO GENERALE 9