Source: http://www.anwalt24.de/rund-ums-recht/BGH_22_07_2010_VII_ZR_213_08_Zuschlag_in_einem_durch_ein_Nac-d4061597.html
Timestamp: 2016-12-10 15:32:31
Document Index: 341148121

Matched Legal Cases: ['BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'Art. 3', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', '§ 2', '§ 133', '§ 148', '§ 150', '§ 157', 'Art. 267', 'Art. 267', 'BGH', '§ 133', 'BGH', 'BGH']

BGH, 22.07.2010 - VII ZR 213/08 - Zuschlag in einem durch ein Nachprüfungsverfahren verzögerten öffentlichen Vergabeverfahren über Bauleistungen hinsichtlich der Nichteinhaltung der ausgeschriebenen Fristen und Termine und der Erwähnung einer neuen Bauzeit im Zuschlagsschreiben | Urteile auf anwalt24.de
BGH, 30.07.2010 - IX ZB 158/10 - Tätigkeit des Insolvenzgericht funktional als V...…BGH, 22.07.2010 - VII ZR 213/08 - Zuschlag in einem durch ein Nachprüfungsverfah...BGH, 22.07.2010 - VII ZR 144/09 - Vereinbarkeit des Koppelungsverbots mit Art. 3...BGH, 22.07.2010 - V ZB 28/10 - Rechtmäßigkeit einer richterliche Anordnung der F...BGH, 22.07.2010 - VII ZR 117/08 - Vereinbarkeit der Zugrundelegung des äußeren W...BGH, 22.07.2010 - V ZB 29/10 - Abwendung einer Abschiebung durch eine falsche Id...BGH, 22.07.2010 - V ZB 181/09 - Zwangsversteigerung von Teileigentum eines Schul...BGH, 22.07.2010 - III ZR 293/09 - Umfang und Schutzzweck der notariellen Belehru...BGH, 22.07.2010 - 5 StR 271/10 - Strafbarkeit wegen Geldfälschung trotz fehlende...BGH, 22.07.2010 - VII ZR 129/09 - Einhaltung von ausgeschriebenen Fristen und Te...BGH, 22.07.2010 - VII ZR 246/08 - Beurkundungsbedürftigkeit eines Bauvertrags na...BGH, 22.07.2010 - V ZB 178/09 - Bestimmung des maßgeblichen Jahres einer Beschla...BGH, 22.07.2010 - V ZB 179/09 - Anspruch auf Zulassung eines Versteigerungsverfa...BGH, 22.07.2010 - V ZB 183/09 - Anspruch einer Wohnungseigentümergemeinschaft al...BGH, 22.07.2010 - 3 StR 133/10 - Zurückweisung der Revision mangels Rechtsfehler...BGH, 22.07.2010 - 3 StR 147/10 - Konkrete tatrichterliche Feststellungen über Um...BGH, 22.07.2010 - V ZB 180/09 - Zwangsversteigerung von Wohnungseigentum des Sch...BGH, 22.07.2010 - V ZB 182/09 - Zwangsversteigerung von Wohnungseigentum des Sch...BGH, 22.07.2010 - 3 StR 156/10 - Tateinheitlich zusammentreffende Fälle der beso...BGH, 22.07.2010 - 3 StR 169/10 - Rechtmäßigkeit einer Unterbringung in einer Ent...BGH, 22.07.2010 - 4 StR 180/10 - Krankhaft übersteigerte Eifersucht trotz mehrfa...BGH, 22.07.2010 - I ZR 139/08 - Betreiben eines mit der Möglichkeit der Einstell...…BGH, 01.07.2010 - I ZR 161/09 - Verbot als Information getarnter Werbung und inh...
BGH, 22.07.2010 - VII ZR 213/08 - Zuschlag in einem durch ein Nachprüfungsverfahren verzögerten öffentlichen Vergabeverfahren über Bauleistungen hinsichtlich der Nichteinhaltung der ausgeschriebenen Fristen und Termine und der Erwähnung einer neuen Bauzeit im Zuschlagsschreiben
BundesgerichtshofUrt. v. 22.07.2010, Az.: VII ZR 213/08Gericht: BGHEntscheidungsform: UrteilDatum: 22.07.2010Referenz: JurionRS 2010, 21559Aktenzeichen: VII ZR 213/08 Verfahrensgang:vorgehend:LG Aurich - 08.01.2008 - AZ: 3 O 1271/06 (317)LG Aurich - 20.06.2008 - AZ: 3 O 1271/06 (317)OLG Oldenburg - 14.10.2008 - AZ: 12 U 76/08nachgehend:BGH - 23.09.2010 - AZ: VII ZR 213/08OLG Oldenburg - 25.01.2011 - AZ: 12 U 76/08BGH - 10.01.2013 - AZ: VII ZR 37/11Rechtsgrundlagen:§ 2 Nr. 5 VOB/B§ 133 BGB§ 148 BGB§ 150 Abs. 2 BGB§ 157 BGBArt. 267 Abs. 1 Buchst. b AEUVArt. 267 Abs. 3 AEUVFundstellen:BGHZ 186, 295 - 314BauR 2010, 2168BauR 2010, 1921-1928BauSV 2011, 78-79FStBW 2011, 81-84FStHe 2011, 238-241GK/Bay 2011, 88-92IBR 2010, 549IBR 2010, 551IBR 2010, 606KomVerw/B 2011, 68-71KomVerw/LSA 2011, 75-77KomVerw/MV 2011, 67-70KomVerw/S 2011, 75-77KomVerw/T 2011, 71-74MDR 2010, 1314-1315NJW-Spezial 2010, 558NZBau 2010, 622-627Vergabe-News 2010, 89VergabeR 2010, 945-953ZAP 2010, 1034ZAP EN-Nr. 666/2010ZfBR 2010, 814-820ZGS 2010, 468-474Amtlicher Leitsatz:BGB §§ 133 B, 157 DEin Zuschlag in einem durch ein Nachprüfungsverfahren verzögerten öffentlichen Vergabeverfahren über Bauleistungen erfolgt im Zweifel auch dann zu den ausgeschriebenen Fristen und Terminen, wenn diese nicht mehr eingehalten werden können und der Auftraggeber daher im Zuschlagsschreiben eine neue Bauzeit erwähnt. Der VII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 22. Juli 2010 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Kniffka und die Richter Bauner, Dr. Eick, Halfmeier und Leupertz für Recht erkannt: Tenor:Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 12. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Oldenburg vom 14. Oktober 2008 aufgehoben. Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Berufungsgericht zurückverwiesen. BGH, 22.07.2010BGH, 22.07.2010