Source: http://www.jur-blog.de/urteile/rechtsanwalt/2009-09/bgh-keine-mehrverguetung-nach-verzoegertem-vergabeverfahren-wegen-nachpruefungsverfahren-eines-mitbieters/
Timestamp: 2018-11-20 19:43:12
Document Index: 211909181

Matched Legal Cases: ['BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', '§ 313', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'EuG', 'BGH']

BGH: Keine Mehrvergütung nach verzögertem Vergabeverfahren wegen Nachprüfungsverfahren eines Mitbieters
« LG München I: Anschwärzen beim eBay- Programm für Markenschutz (VeRI) untersagt
OLG Rostock: Belehrung über Widerrufsfrist bei eBay – Abmahnung, einweilige Verfügung, Zuwiderhandlungen »
11. September 2009 | Autor: Rechtsanwalt Exner
BGH, Urteil vom 10. September 2009 – VII ZR 82/08 – Nachprüfungsverfahren eines Mitbieters kann es auch bei Vergabe von IT-Leistungen zu erheblichen Verzögerungen (ohne Änderung der Ausführungsfristen) kommen. Der BGH hatte nun über einen Antrag auf Mehrvergütungen infolge eines verzögerten Zuschlags wegen eines Nachprüfungsverfahren im öffentlichen Vergabeverfahren zu entscheiden. Der BGH hat weder ein Vertragsanpassung, noch einen Wegfalls oder eine Änderung der Geschäftsgrundlage (§ 313 BGB) angenommen, u. a. weil es eine Verlängerung der Bindefrist für das Angebot gekommen war.
Hinweis: Das Urteil erging zu einem Fall aus dem Baurecht. Da aber allgemeines Vergabe-, Zivil- und Schadensersatzrecht angewendet wurde, ist diese Entscheidung auch auf Vergabe von IT-Leistungen übertragbar.
BGH: Kein Anspruch auf Mehrvergütung nach einem verzögerten Vergabeverfahren ohne Änderung der Ausführungsfristen
BGH, Urteil vom 10. September 2009 – VII ZR 82/08 – Im Anschluss an seine Entscheidung vom 11. Mai 2009 (VII ZR 11/08; vgl. PM 104/09 vom 11. Mai 2009) hatte der unter anderem für das private Baurecht zuständige VII. Zivilsenat des Bundesgerichtshof erneut über die Frage von Mehrvergütungen infolge eines verzögerten Zuschlags im öffentlichen Vergabeverfahren zu entscheiden.
Vorinstanzen: LG Berlin – Urteil vom 28. April 2005 – 95 O 167/03, KG Berlin – Urteil vom 7. März 2008 – 21 U 150/05
BGH PM Nr. 181/2009
Tags: Urteile, Vergaberecht IT, Vertragsgestaltung, Vertragsrecht
Veröffentlicht in Urteile, Vergaberecht IT, Vertragsgestaltung, Vertragsrecht | Schlagworte: BGH, Preisanpassung, Schadensersatz, Vergabe
1 Kommentar zu „BGH: Keine Mehrvergütung nach verzögertem Vergabeverfahren wegen Nachprüfungsverfahren eines Mitbieters“
vergabe-verfahren.de:
22.09.2009 um 13:14
BGH: Keine Mehrvergütung ohne Änderung der Ausführungsfristen nach verzögertem Vergabeverfahren…
BGH, Urteil vom 10. September 2009 – VII ZR 82/08 – Im Anschluss an seine Entscheidung vom 11. Mai 2009 (VII ZR 11/08; vgl. PM 104/09 vom 11. Mai 2009) hatte der unter anderem für das private Baurecht zuständige VII. Zivilsenat des Bundesgeri…
Abmahnung EuGH Hamburg Auskunft Reform Internet Abo-Falle Domain Persönlichkeitsrecht Meinungsfreiheit Streitwert Bild Berlin Verbraucher Schadensersatz Beweis Pressefreiheit BVerfG AGB Frankfurt Haftung Daten einstweilige Verfügung UWG BGH Telefon Unterlassungserklärung eBay filesharing Foto Straftat Musiktauschbörsen Provider München Werbung Rundfunk Widerrufsbelehrung Handy Abmahnkosten Düsseldorf E-Mail Urheberrecht Unterlassung Computer Köln