Source: https://www.przetargi.egospodarka.pl/560114751_Strefa-Aktywnosci-TurystycznoGospodarczej-stanowiaca-integracje-centrum-Muszyny-ze-strefa-uzdrowiskowa_2020_2.html
Timestamp: 2020-07-06 09:09:16+00:00
Document Index: 54116065

Matched Legal Cases: ['art. 3', 'art512', 'art514', 'art517', 'art521', 'art522', 'art523', 'art524', 'art525', 'art526', 'art527', 'art528', 'art529', 'art530', 'art531', 'art532', 'art85', 'art86', 'art87']

"Strefa Aktywności Turystyczno-Gospodarczej stanowiąca integrację centrum Muszyny ze strefą uzdrowiskową" - Przetargi.eGospodarka.pl
eGospodarka.pl › Przetargi	› Przetargi Muszyna	› "Strefa Aktywności Turystyczno-Gospodarczej stanowiąca integrację centrum Muszyny ze strefą uzdrowiskową"
Ogłoszenie nr 560114751-N-2020 z dnia 29-06-2020 r.
Muszyna: "Strefa Aktywności Turystyczno-Gospodarczej stanowiąca integrację centrum Muszyny ze strefą uzdrowiskową"
Należy wskazać projekt/program: Strefa Aktywności Turystyczno-Gospodarczej stanowiąca integrację centrum Muszyny ze strefą uzdrowiskową projekt relizowany w ramach 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020
Numer ogłoszenia: 504637-N-2020
Numer ogłoszenia: 540017516-N-2020
Numer ogłoszenia: 510042087-N-2020
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna, Krajowy numer identyfikacyjny 49189306100000, ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 184 714 009, e-mail przetargi@muszyna.pl, faks 184 777 921.
"Strefa Aktywności Turystyczno-Gospodarczej stanowiąca integrację centrum Muszyny ze strefą uzdrowiskową"
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn.: "Strefa Aktywności Turystyczno-Gospodarczej stanowiąca integrację centrum Muszyny ze strefą uzdrowiskową". 2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV: Główny przedmiot 45000000-7 - Roboty budowlane 45233140-2 - Roboty drogowe 45212140-9 - Obiekty rekreacyjne 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych, 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne, 45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 3. Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia: W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych obejmujących "Strefa Aktywności Turystyczno - Gospodarczej stanowiąca integrację centrum Muszyny ze strefą uzdrowiskową"- Remont ul. Rolanda, według następującego podziału: 3.1. Remont ul. Rolanda -Przedmiotem inwestycji jest remont drogi gminnej ul. Rolanda w miejscowości Muszyna. Przedsięwzięcie będzie polegało na poprawieniu parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi i ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu wszystkich użytkowników drogi. Zakres inwestycji obejmuje: przebudowę drogi na długości 342 m, remont istniejącego chodnika, budowę i przebudowę miejsc postojowych, regulację wysokościową istniejących kratek i włazów kanalizacji deszczowej. - początek zakresu remontu i przebudowy ul. Rolanda znajduje się na skrzyżowaniu z ulicą Kościelną. Remont ul. Rolanda będzie polegał na frezowaniu, ułożeniu nowej warstwy bitumicznej, wymianie krawężników oraz nawierzchni chodnika oraz nawierzchni istniejących miejsc postojowych z kostki brukowej. Dodatkowym elementem jest wybudowanie miejsc postojowych wraz z zatoką do zawracania. Koniec zakresu remontu i przebudowy ul. Rolanda znajduje się na skrzyżowaniu z ul. Rynek na dz. ewid. nr 1211/1. Zakres remontu przedstawiony jest w projekcie budowlanym. - Zakres opracowania obejmuje remont sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami na ul. Rolanda w miejscowości Muszyna. Remont sieci wraz z przyłączami zaprojektowano metodą bezwykopową za pomocą rękawa uszczelniającego. Metoda polega na wprowadzeniu rękawa uszczelniającego do wnętrza remontowanego kanału poprzez studzienki. Nie wymaga stosowania odkrywek ani robót ziemnych. Istniejące studzienki wraz z wpustami drogowymi należy wyremontować za pomocą chemii budowlanej. Zamawiający dopuszcza remont kanalizacji deszczowej metodą wykopową poprzez jej przełożenie na rzędnych gwarantujących grawitacyjny spływ wody i ewentualne zwiększenie przekroju rur. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innej metody uszczelnienia studzienki kanalizacji deszczowej lub jej wymianę. - zakres inwestycji będzie obejmował budowę i remont ul. Rolanda w zakresie sieci oświetlenia ulicznego i sieci elektrycznej wraz z przyłączami. Oświetlenie ul. Rolanda zostanie wykonane stylowymi latarniami. Zaprojektowano oprawy ze źródłem światła LED, zabudowane na słupach stalowych. Obwód oświetleniowy zasilony będzie z istniejącej szafki oświetleniowej, przy stacji trafo na ul. Rolanda. Zasilanie projektowanego obwodu oświetleniowego realizowane będzie w ramach istniejącego przydziału mocy. Zakres robót przedstawiony jest w dokumentacji projektowej: projekt instalacji elektrycznych, - zakres inwestycji obejmuje zabezpieczenie i przebudowę istniejącej infrastruktury teletechnicznej w związku z remontem wraz z przebudową ul. Rolanda. Zakres robót przedstawiony jest w dokumentacji projektowej: branża teletechniczna. - w ramach inwestycji wykonany zostanie remont placu do nawracania przy ul. Rolanda. Prace będą polegały na remoncie odcinka placu do zawracania dla samochodów osobowych na części działek nr ewid. 919/5, 918/1. Plac zlokalizowany jest w ścisłym centrum miasta w pobliżu przystanku dla taxi oraz szkoły. Wykonana zostanie wymiana nawierzchni istniejącej zatoki. Zakres robót przedstawiony jest w projekcie budowlanym. 4. Rozwiązania równoważne: Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w postępowaniu opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne, z zastrzeżeniem, iż proponowane rozwiązania (materiały, urządzenia) będą posiadały parametry techniczne nie gorsze niż wymagane przez zamawiającego, posiadały wymagane atesty, spełniały normy. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w zakresie zaproponowanych materiałów i urządzeń przedstawionych w dokumentacji technicznej pod warunkiem, że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne i nie będą powodować konieczności zmiany dokumentacji projektowej. Zaoferowane urządzenia i materiały równoważne muszą posiadać stosowne, wymagane przepisami prawa atesty lub dopuszczenia do obrotu gospodarczego tak aby Zamawiający mógł sprawdzić czy odpowiadają one wymaganiom postawionym w SIWZ. 5. Przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy do kosztorysowania prac związanych z realizacją przedmiotu umowy, zaś w złożonej ofercie Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją inwestycji 6. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami, na podstawie opracowanej dokumentacji. 7. Wykonawca zapewni prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją oraz z aktualnie obowiązującymi normami, prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi i innymi obowiązującymi przepisami a w szczególności Prawo Budowlane wraz z aktami wykonawczymi. 8. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, uzgodnienia i wdrożenia czasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót budowlanych. 9. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, uzgodnienia i wdrożenia stałej organizacji ruchu po zakończeniu realizacji robót budowlanych. 10. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w taki sposób, aby zapewnić funkcjonowanie punktów handlowych i gastronomicznych zlokalizowanych w obrębie planowanej inwestycji tj. musi zapewnić dojście (np. wykonanie kładek dla pojazdów oraz pieszych umieszczanych w poprzek wykopów) dla potencjalnych klientów i dojazd dla samochodów dostawczych do punktów handlowych i gastronomicznych, organizować i prowadzić roboty przy użyciu sprzętu, który w maksymalny sposób ograniczy utrudnienia i negatywne skutki związane z realizacją robót budowlanych. 11. Wykonawca wykona dokumentację powykonawczą zgodnie z art. 3 pkt. 14 ustawy Prawo budowlane wraz z kompletem atestów, certyfikatów i deklaracji zgodności na wbudowane materiały i urządzenia. 12. Jako zrealizowanie przedmiotu umowy rozumie się wykonanie wszelkich prac i robót składających się na przedmiot umowy, w przypadku wymogu dopuszczenia przedmiotu umowy do użytkowania dopełnienie wszelkich przewidzianych prawem czynności z tym związanych oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie bądź skutecznego zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy i przekazanie wraz z kompletem dokumentacji powykonawczej Zamawiającemu. 13. Za termin realizacji przedmiotu umowy uznaje się datę wskazaną w protokole odbioru końcowego przedmiotu umowy, podpisanego przez Zamawiającego oraz Wykonawcę. 14. Zamawiający dopuszcza skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy. 15. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz kosztorysu ofertowego.
Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania przedmiotu umowy w następujących terminach: a) Rozpoczęcie wykonywania umowy nastąpi w dniu jej podpisania, a jej zakończenie w terminie do dnia 30.06.2020 r.
NAZWA: Remont ul. Rolanda
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 02/03/2020
Usługi Remontowo-Budowlane "SARATA" Sarata Jan , , Złockie 88, 33-370, Muszyna, kraj/woj. małopolskie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 1151000.00 PLN.
zmiana dotyczy przedłużenia terminu realizacji zamówienia ze względu na wystąpienie siły wyższej.
Wnioskowanie o przesunięcie terminu zakończenia umowy spowodowane jest wystąpieniem siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami w związku z wprowadzonym na terenie kraju stanem zagrożenia epidemiologicznego oraz wskazaniami przez służby sanitarno-epidemiologiczne oraz wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych.
Wykonawca pismem z dnia 30.03.2020r. poinformował o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy. Wykonanie umowy w terminie nie jest możliwe z uwagi na: - nieobecności pracowników, którzy uczestniczą w realizacji zamówienia; - wstrzymanie dostaw materiałów; - wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych. W miesiącach kwiecień, maj i czerwiec 2020r. IMGW-PIB Centralne Biuro Meteorologiczne w Krakowie przekazało do stosownej centralnej wojewódzkiej struktury zarządzania kryzysowego tj. Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu 15 ostrzeżeń meteorologicznych dotyczących wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, możliwe zagrożenie życia, w trakcie których prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych jest utrudnione i niebezpieczne oraz 3 ostrzeżenia hydrologiczne. Linki do strony: 1.	https://bip.nowosadecki.pl/pczk/aktualnosci/ostrzezenia/ostrzezenia_meteorologiczne/art512.html 2.	https://bip.nowosadecki.pl/pczk/aktualnosci/ostrzezenia/ostrzezenia_meteorologiczne/art514.html 3.	https://bip.nowosadecki.pl/pczk/aktualnosci/ostrzezenia/ostrzezenia_meteorologiczne/art517.html 4.	https://bip.nowosadecki.pl/pczk/aktualnosci/ostrzezenia/ostrzezenia_meteorologiczne/art521.html 5.	https://bip.nowosadecki.pl/pczk/aktualnosci/ostrzezenia/ostrzezenia_meteorologiczne/art522.html 6.	https://bip.nowosadecki.pl/pczk/aktualnosci/ostrzezenia/ostrzezenia_meteorologiczne/art523.html 7.	https://bip.nowosadecki.pl/pczk/aktualnosci/ostrzezenia/ostrzezenia_meteorologiczne/art524.html 8.	https://bip.nowosadecki.pl/pczk/aktualnosci/ostrzezenia/ostrzezenia_meteorologiczne/art525.html 9.	https://bip.nowosadecki.pl/pczk/aktualnosci/ostrzezenia/ostrzezenia_meteorologiczne/art526.html 10.	https://bip.nowosadecki.pl/pczk/aktualnosci/ostrzezenia/ostrzezenia_meteorologiczne/art527.html 11.	https://bip.nowosadecki.pl/pczk/aktualnosci/ostrzezenia/ostrzezenia_meteorologiczne/art528.html 12.	https://bip.nowosadecki.pl/pczk/aktualnosci/ostrzezenia/ostrzezenia_meteorologiczne/art529.html 13.	https://bip.nowosadecki.pl/pczk/aktualnosci/ostrzezenia/ostrzezenia_meteorologiczne/art530.html 14.	https://bip.nowosadecki.pl/pczk/aktualnosci/ostrzezenia/ostrzezenia_meteorologiczne/art531.html 15.	https://bip.nowosadecki.pl/pczk/aktualnosci/ostrzezenia/ostrzezenia_meteorologiczne/art532.html 16.	https://bip.nowosadecki.pl/pczk/aktualnosci/ostrzezenia/ostrzezenia_hydrologiczne/art85.html 17.	https://bip.nowosadecki.pl/pczk/aktualnosci/ostrzezenia/ostrzezenia_hydrologiczne/art86.html 18.	https://bip.nowosadecki.pl/pczk/aktualnosci/ostrzezenia/ostrzezenia_hydrologiczne/art87.html Cztery ostrzeżenia meteorologiczne dotyczyły 2 stopnia zagrożenia (w skali 3 stopniowej), co wiązało się z wystąpieniem niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne i zagrożenie życia, w silnym stopniu ograniczających prowadzenie działalności w tym robót budowlanych. Jedno wydane ostrzeżenie hydrologiczne dotyczyło 3 stopnia zagrożenia (w skali 3 stopniowej), co wiązało się z wystąpieniem niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących na znacznym obszarze bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska uniemożliwiąją prowadzenie działalności. Zalecana jest najwyższa ostrożność, potrzeba częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. W oparciu o otrzymane z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna podjęła stosowne działania ostrzegawcze, zamieszczając informację o zagrożeniu na stronie internetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna www.muszyna.pl Link do strony: http://muszyna.pl/pl/1941/0/zbiorcze-wiadomosci-lista.html W dniach 29 kwietnia 2020r. i 6, 7, 25, 26, 27, 28 maja 2020r., oraz 8, 9, 10, 17, 18, 22, 23 czerwca 2020r. na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna wystąpiły gwałtowne burze z opadami deszczu, gradu oraz silnymi porywami wiatru do 90 km/h. Wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych od dnia 8 czerwca 2020r. do 23 czerwca 2020r. uniemożliwiło prowadzenie robót budowlanych oraz dokonywanie odbiorów. Kilkudniowe przerwy w opadach nie były wystarczające na osuszenie terenu budowy, z uwagi na zbyt silne nawodnienie gruntu, które uniemożliwiało wjazd sprzętu budowlanego w celu realizacji zaplanowanych robót budowlanych. Intensywne opady deszczu w okresie realizacji robót miały wpływ na czasowe ich ograniczenie oraz uniemożliwiły wykonanie robót z powodu technologii realizacji określonej normami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych. Dotyczyło to przede wszystkim robót ziemnych, które należało prowadzić w okresie suchym ze względu na wrażliwą strukturę gruntu w kontakcie z wodą, w celu nie dopuszczenia do nawodnienia gruntu. Ograniczenie w realizacji robót, o których mowa powyżej mają negatywny wpływ na harmonogram wykonywania pozostałych asortymentów robót objętych przedmiotowym kontraktem. Opóźnienia w w/wym. robotach mają wpływ na przesunięcie terminu wykonania robót. Biorąc pod uwagę przewidziany w umowie nr Zp.272.3.2020 z dnia 02 marca 2020r. termin zakończenia całości robót budowlanych dla zadania pn.: "Strefa Aktywności Turystyczno-Gospodarczej stanowiąca integrację centrum Muszyny ze strefą uzdrowiskową"- zadanie nr 2: Remont ul. Rolanda, który został wyznaczony do dnia 30 czerwca 2020r. należy stwierdzić, iż w trakcie realizacji umowy zaistniały przeszkody mające istotny wpływ na faktyczny termin wykonania zadania. Powstałe okoliczności uniemożliwiające zakończenie przedmiotu umowy w terminie wskazanym w umowie są okolicznościami natury obiektywnej, niemożliwymi do przewidzenia w momencie zawarcia umowy. Wykonawca, pismem z dnia 23.06.2020r. zwrócił się z prośbą o przesunięcie zakończenia robót budowlanych związanych z realizacją umowy do dnia 31 lipca 2020r. z uwagi na okoliczności niezależne od stron umowy, o których mowa w §16 ust. 1 pkt. g oraz §13 umowy nr Zp.272.3.2020 z dnia 02 marca 2020r. W ocenie Zamawiającego w/w okoliczności, jako że nie mogły zostać przewidziane na etapie podpisywania umowy, w przedmiotowej sprawie uzasadniają konieczność zmiany terminu realizacji umowy. Podkreśleniu wymaga, iż w/w zmiana terminu realizacji umowy nie wpłynęłaby wynik postępowania, gdyż wydłużenie terminu realizacji zadania dotyczyłoby wszystkich Wykonawców. Dlatego ma ona charakter przesłanki obiektywnej i jej wprowadzenie uzasadnione byłoby w przypadku każdego wykonawcy składającego ofertę w ramach postępowania przetargowego. Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że na podstawie zapisów zawartych §16 ust. 1 pkt. g oraz §13 umowy nr Zp.272.3.2020 z dnia 02 marca 2020r. w/w okoliczności stanowią podstawę do zmiany terminu realizacji umowy
"Dowóz uczniów do szkół na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna poprzez sukcesywną sprzedaż wraz z dostawą biletów miesięcznych w roku szkolnym 2020/2021, dowóz uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Szkół w Chełmcu w roku szkolnym 2020/2021 wraz z zapewnieniem opieki a także dowóz dziecka niepełnosprawnego do Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego "Iskierka" Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Grybowie w roku szkolnym 2020/2021 wraz z zapewnieniem opieki."
"Nowy produkt turystyczny - odcinek transeuropejskiej trasy rowerowej EuroVelo 11 - Preszow - Muszyna-Mniszek nad Popradem - etap III"