Source: http://docplayer.fi/107135457-Hyyppara-veikkari-paaviemari-osa-plv-urakkaohjelma.html
Timestamp: 2019-11-21 19:32:19+00:00
Document Index: 14041333

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Hyyppärä Veikkari pääviemäri osa plv ( ) URAKKAOHJELMA - PDF Ilmainen lataus
Download "Hyyppärä Veikkari pääviemäri osa plv ( ) URAKKAOHJELMA"
1 Hyyppärä Veikkari pääviemäri osa plv ( )
2 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (10) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Rakennuttaja Tilaaja Rakennuskohde URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS Urakkamuoto Maksuperuste Urakkasuhteet URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakkarajat Urakkaan kuulumattomat työt ja hankinnat Sivuvelvollisuudet (YSE 2 ) Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet (YSE 2, kohta 1 j) Työmaapalvelut (YSE 3 ) Työmaan johtovelvollisuudet (YSE 4 ) TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA Tilaajan suoritusvelvollisuus URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT Sopimusasiakirjat (YSE 13 ) Määrälaskenta Sopimusasiakirjojen julkisuus URAKKA-AIKA Suoritusaika (YSE 17 ) Töiden aloitus Töiden valmistuminen Viivästyssakko VAKUUDET JA VAKUUTUKSET Urakoitsijan vakuudet Rakennusajan vakuus Takuuaika ja takuuajan vakuus (YSE 29 ja 36 ) Tilaajan vakuudet (YSE 37 ) Vakuutukset (YSE 38 ) Rakennuskohteen vakuuttaminen TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko Ennakko Hintasidonnaisuudet (YSE 48 ) Laskujen maksuaika ORGANISAATIOT Tilaajan organisaatio/edustajat Urakoitsijan organisaatio/edustajat (YSE 56 ) YHTEISET TOIMITUKSET Katselmukset Työmaakokoukset (YSE 66 ) Työmaapäiväkirja (YSE 75 ) Vastaanottotarkastus (YSE 71 ) Takuutarkastus (YSE 74 ) LAADUNVARMISTUS 10
3 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 3 (10) 11.1 Tilaajan laadunvarmistus (YSE 9 ) Urakoitsijan laadunvarmistus (YSE 10 ) RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN (YSE 92 ) MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin (poikkeus YSE 53 ) Ongelmajätteet (YSE 53, kohta 3) Ilmoitukset verohallinnolle... 10
4 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 4 (10) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja Rakennuttaja on Hyvinkään kaupunki. 1.2 Tilaaja Rakennuttajan edustajana, tilaajana toimii Hyvinkään kaupungin teknisen keskuksen kuntatekniikkayksikkö. 1.3 Rakennuskohde Urakkaan kuuluu Hyvinkään kaupungin Kuumolan kaupunginosassa sijaitsevan Hyyppärä- Veikkari pääjätevesiviemäri uusiminen paaluvälillä (alkuperäisen paalutuksen mukaan ). 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 2.1 Urakkamuoto Urakka on kokonaisurakka. 2.2 Maksuperuste Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvä kokonaishinta. 2.3 Urakkasuhteet Urakoitsija voi antaa osan töistä tilaajan hyväksymille aliurakoitsijoille. 3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 3.1 Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakka käsittää: Hyyppärä - Veikkari pääjätevesiviemärin uusimisen 162 metrin matkalta työselityksen ja tämän urakkaohjelman mukaisesti. Suunnitelmien mukaisen vesihuoltokaivannon kaivu ja täyttötyöt sekä kaivantojen tuenta suunnitteluineen ja hankintoineen. Suunnitelmien mukaisen teräsbetonilaatan teko hankintoineen Suunnitelmien mukaisen kiviaineksen ja kevytsoran hankinnan ja asennuksen Suunnitelmien mukaisen suodatinkankaan hankinnan ja asennuksen Käytöstä poistettavien kaivojen purkaminen / täyttäminen sekä putkien tulppaaminen ja vaahtobetonointi Suunnitelmien mukaiset jätevesiputkien ja kaivojen asennustyöt. Kaikki mittaustyöt Kaikki laadunvarmistukseen liittyvät mittaustyöt ja viemäreiden kuvaukset Kaivantojen kuivana pito kaivannosta pumppaamalla Vanhan ja uuden jätevesiviemärin yhdistämistyön aikaiset jäteveden ohipumppaukset Mahdollinen jäätyneen maan rikkominen Kaikki työaikaiset liikennejärjestelyt hankintoineen
5 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 5 (10) Katujen puhtaanapidon työmaalta tulevista maa-aineksista Urakoitsijan tulee hankkia 1kpl työmaaninformaatiotauluja kooltaan vähintään 2,0 x 2,5m. Informaatiotauluun tuleva teksti ja taulun pystytyspaikka sovitaan tarkemmin urakan alkuvaiheessa Rakennusosat 1. Raivaustyöt sekä pintamaan poisto - Kannot, risut, pensaat ja hyötypuuksi kelpaamattomat puut urakoitsija toimittaa kustannuksellaan asianmukaiseen paikkaan. - Pellon pintamaat (multa) läjitetään kaivannon viereen vähintään kaivannon syvyyden mittaiselle etäisyydelle kaivannosta. Työn päätyttyä maat levitetään takaisin pellon pintaan. 2. Rakenteiden suojaus, siirto ja purku - Tilaaja poistaa puut tarvittavilta osin. - Ennen rakennustöiden aloitusta on urakoitsijan selvitettävä kaikkien rakennettujen rumpujen, putkien, kaapeleiden, salaojien ja muiden maanalaisten rakenteiden tarkka sijainti. - Urakkaan kuuluu kaivutyön takia purettujen salaojien korjaus - Käytöstä poistettavien kaivojen purkaminen / täyttäminen (kaivoista puretaan yläosa ja pohjaosa täytetään soralla) sekä putkien päiden tulppaaminen ja putkilinjan vaahtobetonointi kuuluvat urakkaan - Kaivutyön takia rikottujen kevyenliikenteen väylien uudelleen asfaltoinnit kuuluvat urakkaan - Soneran kaapelin siirrosta plv urakoitsija sopii kaapelin omistajan kanssa. 3. Maanleikkaus ja kaivu - Käsittää suunnitelmien ja työselityksen mukaisen jätevesiviemäri kaivannon kaivuun. Ylijäämämassat urakoitsija toimittaa kustannuksellaan asianmukaiseen paikkaan. - Kaivantojen tuenta suunnitteluineen, töineen ja hankintoineen kuuluu urakkaan. 4. Putkitustyöt - Urakkaan kuuluu jätevesiviemäriputkien ja kaivojen asennustyöt suunnitelmien mukaisesti. - Vanhojen ja uusien putkilinjojen yhdistämiset jäteveden ohipumppauksineen kuuluvat urakkaan. Jätevesiviemärin keskivirtaama on 200 m3/h. - Suunnitelman mukainen teräsbetonilaatan teko hankintoineen kuuluu urakkaan. - Asennustöissä on käytettävä ammattitaitoisia ja kokemusta omaavia asentajia. 5. Kiviainesrakenteet - Työ käsittää suunnitelmien ja työselityksen mukaisten kiviainesten ja kevytsoran 4-32 mm hankinnan ja kuljetuksen sekä materiaalin käsittelyn vastaanottopaikassa. 6. Viher- ja istutusalueet - Vaurioituneiden viher- ja peltoalueiden ennallistamiset työselityksen mukaan ja työalueen jälkien siivoaminen kuuluvat urakkaan. 7. Liikennejärjestelyt - Työnaikaisten liikenteenohjaussuunnitelmien laatiminen ja liikennejärjestelyjen toteuttaminen materiaaleineen kuuluu urakkaan - Urakka alueen vieressä olevat kevyenliikenteen väylät on pidettävä
6 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 6 (10) liikennöitävässä kunnossa koko urakan ajan 8. Mittaustyöt - Kaikki mittaustyöt kuuluvat urakkaan ja ne on sisällytettävä urakkahintaan. Mittaustyöt on teetettävä ammattitaitoisella työryhmällä. Siirtotyöt - Urakkaan kuuluu putki-, kaivo- pientarvikkeiden haku Onninen Oy:n toimipisteestä (Hakakalliontie 7 ajomatka n. 5-6km) ja siirto työmaalle. Suurin osa putki- ja kaivotarvikkeista tilataan ja toimitetaan suoraan työmaalle. Hankinnat Urakoitsija hankkii kustannuksellaan seuraavat suunnitelmien ja työselityksen mukaiset materiaalit. kaikki kiviainekset ja kevytsoran suodatinkankaan N3 teräsbetonilaatan kaikki työnaikaisiin liikennejärjestelyihin tarvittavat materiaalit ja liikennemerkit työmaan infotaulun 1kpl Tilaaja suorittaa urakkaan kuuluvat seuraavat hankinnat: jätevesiviemärin rakentamiseen tarvittavat putki ja kaivo materiaalit Urakkarajat Urakkarajat on merkitty liitteenä oleviin piirustuksiin Urakkaan kuulumattomat työt Tilaaja suorittaa kustannuksellaan seuraavat työt: suunnitelmien edellyttämän puuston poiston työalueelta valmiiden putkistojen, kaivojen ja rakenteiden tarkistusmittauksia urakan valvonnan tarvittavat luvat Päivittäinen työaika Urakkaan kuuluvat työt on tehtävä pääosin klo välisenä aikana. Hyvinkään kaupungin ympäristömääräysten mukaisesti poraus, räjäytykset ja iskuvasarointi sekä murskaus ovat sallittuja arkisin Mikäli ko. töitä tehdään muuna aikana, on urakoitsijan haettava meluilmoituksella kaupungin ympäristökeskukselta siihen lupa. 3.2 Sivuvelvollisuudet (YSE 2 ) Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet (YSE 2, kohta 1 j) Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle YTJ:n (Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä) rekisteritiedot, kaupparekisteriote ja RALA:n (Rakentamisen Laatu RALA ry) tilaajavastuulain tiedot. Mikäli urakoitsijalla ei ole toimittaa RALA:n tilaajavastuulain tietoja, niin urakoitsijan on liitettävä tarjoukseensa verovelkatodistus ja ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä sekä todistus siitä, että sillä on voimassa oleva tapaturmavakuutus työntekijöilleen. Jos urakoitsijalla on verovelkoja ja/tai erääntyneitä eläkemaksuja, niin siinä tapauksessa on toimitettava selvitys siitä, että verovelkaa ja/tai erääntyneitä eläkemaksuja koskeva maksusopimus on tehty.
7 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 7 (10) Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle mahdollisten aliurakoitsijoiden vastaavat selvitykset verojäämistä ja edellä mainittujen työnantajamaksujen suorittamisesta. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen urakoitsija, aliurakoitsija tai näiden alihankkija, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä. 3.3 Työmaapalvelut (YSE 3 ) Työmaapalveluista vastaa urakoitsija. 3.4 Työmaan johtovelvollisuudet (YSE 4 ) Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. 4. TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 4.1 Tilaajan suoritusvelvollisuus Tilaaja hankkii tarvittavat luvat. 5. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 5.1 Sopimusasiakirjat (YSE 13 ) Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava: A Kaupalliset asiakirjat a. urakkatilaus ja tilausvahvistus b. urakkaneuvottelupöytäkirja c. yleiset sopimusehdot YSE 1998 d. tarjouspyyntö e. urakkaohjelma ja työturvallisuusasiakirja f. tarjous g. muutostöiden yksikköhintaluettelo h. Infra 2015 Määrämittausohje B Tekniset asiakirjat i. sopimuspiirustukset j. Työkohtainen työselitys k. Infra RYL 2006 ja Infra RYL 2010 l. tilapäiset liikennejärjestelyt katu- ja yleisillä alueilla (Suomen kuntatekniikan yhdistys, julkaisu 1/2013) 5.2 Määrälaskenta (poikkeus YSE 24, kohta 2b) Urakoitsijan on suoritettava työmenetelmäänsä perustuva määrälaskenta tarjouksensa pohjaksi. 5.3 Sopimusasiakirjojen julkisuus Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten asiakirjojen julkisuutta koskevia ja kuntalain säännöksiä.
8 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 8 (10) 6. URAKKA-AIKA 6.1 Suoritusaika (YSE 17 ) Töiden aloitus Urakoitsijalla on oikeus aloittaa työt heti kun tilaaja on antanut aloittamiseen kirjallisen luvan (poikkeus YSE 17 ) Töiden valmistuminen Urakan on oltava täysin valmiina viimeistään Viivästyssakko (poikkeus YSE 18 ) Viivästyssakko on kultakin työpäivältä, jonka urakka myöhästyy urakkasopimuksessa mainitusta valmistumisesta, 0,1 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta (poikkeus YSE 18 ). Viivästyssakko lasketaan enintään 50 työpäivältä. 7. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 7.1 Urakoitsijan vakuudet Rakennusajan vakuus Rakennusajan vakuus on 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta (YSE 36 ). Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle heti, kun työn tulos on kokonaisuudessaan otettu vastaan, kun vastaanottotarkastuspöytäkirja on allekirjoitettu ja takuuajan vakuus on asetettu. Kun mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle henkilölle, jolle rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen sekä kun rakennuttajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen vakuus niiden selvittämiseksi ja suorittamiseksi on asetettu Takuuaika ja takuuajan vakuus (YSE 29 ja 36 ) Takuuaika on kaksi vuotta. Takuuajan vakuus on 2 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. 7.2 Tilaajan vakuudet (YSE 37 ) Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta (poikkeus YSE 37 ). 7.3 Vakuutukset (YSE 38 ) Rakennuskohteen vakuuttaminen Urakoitsijan tulee ottaa rakennuskohteelle YSE 38 :n mukainen vastuuvakuutus.
9 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 9 (10) 8. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 8.1 Urakkahinnan maksaminen (YSE 40 ) Maksuerätaulukko Urakkasopimukseen/tilaukseen urakoitsija laatii tilaajan kanssa yhteistoiminnassa työn edistymisen mukaisen maksuerätaulukon. Maksuerätaulukon viimeisen maksuerän tulee olla 10 % urakan kokonaishinnasta Ennakko Ennakkomaksua ei suoriteta. 8.2 Hintasidonnaisuudet (YSE 48 ) Urakkahintaa ei sidota indeksiin. 8.3 Laskujen maksuaika Laskujen maksuaika on 21 vrk siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. 9. ORGANISAATIOT 9.1 Tilaajan organisaatio/edustajat Tilaajan toimivaltaisena edustajana toimii tekninen johtaja Jouni Mattsson. Rakennussuunnitelmien muuttamista koskevia tahdonilmaisuja antamaan ja pienistä ja kiireellisistä muutoksista määräyksiä antamaan on oikeutettu vs. rakennuttajapäällikkö Mauri Rusi. Paikallisvalvojana tulee toimimaan rakennuttajainsinööri Tapani Heikkinen. 9.2 Urakoitsijan organisaatio/edustajat (YSE 56 ) Urakoitsijaa pyydetään tarjouksessaan ilmoittamaan ketkä ovat tähän työhön ehdotettavat urakoitsijan edustaja ja vastaava työnjohtaja. Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämän työnjohdon. 10. YHTEISET TOIMITUKSET 10.1 Katselmukset Rakennuttajan luovuttamat työalueet täsmennetään yhteisessä katselmuksessa Työmaakokoukset (YSE 66 ) 10.3 Työmaapäiväkirja (YSE 75 ) Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa Vastaanottotarkastus (YSE 71 )
10 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 10 (10) 10.5 Takuutarkastus (YSE 74 ) Takuuajan puolivälissä voidaan pitää tilaajan pyynnöstä välitarkastus. 11. LAADUNVARMISTUS 11.1 Tilaajan laadunvarmistus (YSE 9 ) Tilaaja tulee suorittamaan urakan aikana laadunvalvontakokeita. Tilaajan suorittamat kokeet ja mittaukset eivät vähennä eivätkä korvaa urakoitsijan laadunvalvontaa 11.2 Urakoitsijan laadunvarmistus (YSE 10 ) Urakoitsijan tulee tarjouksessaan osoittaa kuinka hän varmistaa suorituksensa laadun. Ennen urakan vastaanottotarkastusta luovutetaan tilaajalle laatukansio. 12. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN (YSE 92 ) Riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivät voi keskenään sopia ratkaistaan Suomen lain mukaan Hyvinkään kaupungin käräjäoikeudessa (poikkeus YSE 92 ). 13. MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 13.1 Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin (poikkeus YSE 53 ) Omistusoikeus urakka-alueelta irrotettaviin maa-aineksiin kuuluu tilaajalle, kaikki muu kuuluu YSE:n mukaisesti urakoitsijalle Ongelmajätteet (YSE 53, kohta 3) 13.3 Ilmoitukset verohallinnolle Tilaaja ilmoittaa verohallinnolle kuukausittain tiedonantovelvollisuuden edellyttämät urakkatiedot. Urakoitsijan tulee antaa verohallinnolle kuukausittain tiedonantovelvollisuuden edellyttämät tiedot. Hyvinkäällä Jouni Mattsson tekninen johtaja