Source: http://docplayer.pl/3720629-Informacja-o-ksztaltowaniu-sie-wieloletniej-prognozy-finansowej-miasta-legnicy.html
Timestamp: 2017-03-27 01:04:46+00:00
Document Index: 1579149

Matched Legal Cases: ['ART. 5', 'art. 18', 'art. 18', 'art. 18', 'art. 18', 'art. 61', 'art. 18', 'art. 18', 'art. 18', 'art.18']

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA LEGNICY - PDF
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA LEGNICY
Download "INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA LEGNICY"
1 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 747/PM/2013 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 27 sierpnia 2013 r. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA LEGNICY2 Uchwałą Nr XXVII/280/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Legnicy obejmującą Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Legnicy, wykaz przedsięwzięć do tej Prognozy oraz objaśnienia przyjętych wartości w Prognozie. Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Legnicy opracowano na lata , w tym prognozę kwoty długu stanowiącą część Wieloletniej Prognozy, uwzględniając zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia zobowiązania. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy uchwalonej uchwałą z dnia 27 grudnia 2012 r. obejmował niżej wymienione programy: Program Uczenie się przez całe życie, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, , Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Program Operacyjny Kapitał Ludzki , Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata , Program z zakresu komunikacji i transportu, Program z zakresu oświaty, Program z zakresu budownictwa komunalnego i infrastruktury komunalnej, Program z zakresu kultury, turystyki i sportu, Program z zakresu rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta, Program z zakresu usprawnienia obsługi mieszkańców. Uchwałą Nr XXX/324/13 z dnia 25 marca 2013 r. dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Legnicy do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Minister Finansów w rozporządzeniu określił wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz załączników, tj. wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego i wykaz przedsięwzięć wieloletnich. W związku z powyższym wyeliminowano wymienione wyżej programy, a każde zadanie wyodrębniono jako oddzielne przedsięwzięcie. Ponadto zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy dokonano uchwałami Rady Miejskiej Legnicy Nr XXXI/335/13 z dnia 29 kwietnia 2013 r. i Nr XXXIV/356/13 z dnia 24 czerwca 2013 r. oraz Zarządzeniem Nr 632/PM/2013 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 czerwca 2013 r.. Stopień wykorzystania przez Prezydenta Miasta na dzień 30 czerwca 2013 r. upoważnień zawartych w 3 i 4 uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy przedstawiał się następująco: 1. Zobowiązania związane z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w załączniku nr 2 do uchwały zaciągnięto na kwotę ,60 zł. 2. Zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy zaciągnięto na kwotę ,61 zł. 3. Zarządzeniem Nr 8/PM/2013 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 7 stycznia 2013 r. przekazano kierownikom jednostek organizacyjnych miasta Legnicy uprawnienia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy Łączne nakłady finansowe wynikające z wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy wyniosły ,01 zł, w tym planowane do poniesienia w 2013 roku wydatki w kwocie ,53 zł (z tego wydatki bieżące w kwocie ,91 zł i wydatki majątkowe w kwocie ,62 zł). W wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Miejskiej Legnicy Nr XXX/324/13 z dnia 25 marca 2013 r., Nr XXXI/335/13 z dnia 29 kwietnia 2013 r. i Nr XXXIV/356/13 z dnia 24 czerwca 2013 r.3 łączne nakłady finansowe wyniosły ,37 zł, w tym planowane do poniesienia w 2013 roku wydatki w kwocie ,25 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie ,57 zł i wydatki majątkowe w kwocie ,68 zł. W I półroczu 2013 r. wydatkowano środki w kwocie ,26 zł (wydatki bieżące ,34 zł i wydatki majątkowe ,92 zł), tj. 32,30 % planu. Przebieg realizacji poszczególnych przedsięwzięć przedstawiał się następująco: 1. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH (DZ.U.NR 157, POZ. 1240, Z PÓŹN. ZM.) Łączne nakłady finansowe ,96 zł, w tym planowane w 2013 roku wydatki ,45 zł (wydatki bieżące ,27 zł i wydatki majątkowe ,18 zł). W I półroczu 2013 r. zrealizowano wydatki w wysokości ,38 zł (wydatki bieżące ,24 zł i wydatki majątkowe ,14 zł), tj. 25,69 % planu. W ramach wyżej wymienionych wydatków zaplanowano przedsięwzięcia: 1) Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy. Cel: Wzmocnienie oraz rozwój regionalnych produktów turystycznych realizowanych w ramach priorytetu Turystyka i Kultura. Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata , Priorytet 6 "Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura)", Działanie 6.5 "Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową ". Planowany okres realizacji zadania to lata Łączne nakłady finansowe: ,00 zł (bieżące ,00 zł i majątkowe ,00 zł). Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie ,00 zł (wydatki bieżące w kwocie ,00 zł i wydatki majątkowe ,00 zł), z których wydatkowano w I półroczu 2013 r ,12 zł (wydatki bieżące 1.161,12 zł i wydatki majątkowe 6.150,00 zł), tj. 0,17 % planu. Poniesiono wydatki na publikację ogłoszeń prasowych promujących projekt. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 26 czerwca 2013 r. zawarto umowę na wykonanie dostawy sprzętu elektronicznego wraz z montażem. Planowany termin zakończenia prac: 31 października 2013 r.. 2) Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica. Cel: Usprawnienie zarządzania ruchem. Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, Działanie 8.3 Rozwój inteligentnych systemów transportowych. Planowany okres realizacji zadania to lata Łączne nakłady finansowe: ,00 zł (bieżące ,00 zł i majątkowe ,00 zł). Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie ,00 zł (wydatki bieżące w kwocie 5.000,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie ,00 zł), z których wydatkowano 24 w I półroczu 2013 r ,60 zł (wydatki bieżące 4.880,64 zł i wydatki majątkowe ,96 zł), tj. 2,45 % planu. W I półroczu 2013 r. poniesiono wydatki na publikację ogłoszeń prasowych promujących projekt oraz zamontowano sześć tablic informacyjnych. W dniu 25 stycznia 2013 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Wpłynęło 5 ofert. W dniu 4 marca 2013 r. postępowanie zostało unieważnione, ponieważ obarczone było wadą uniemożliwiającą zweryfikowanie doświadczenia zawodowego wykonawców. W dniu 5 marca 2013 r. ponownie ogłoszono postępowanie przetargowe na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. W związku z brakiem ofert zamówienie publiczne zostało unieważnione. W wyniku rozstrzygnięcia trzeciego postępowania w dniu 9 kwietnia 2013 r. zawarto umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu z planowanym terminem zakończenia umowy 30 czerwiec 2015 r.. Opracowano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i przekazano ją do Instytucji Zarządzającej Centrum Unijnych Projektów Transportowych celem zaopiniowania. 3) Dobry start w szkole. Cel: Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia i wychowania dzieci w klasach I-III w 12 legnickich szkołach podstawowych. Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Planowany okres realizacji zadania to lata Łączne nakłady finansowe: ,44 zł (bieżące). Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie ,50 zł, z których wydatkowano w I półroczu 2013 r ,50 zł, tj. 51,94 % planu. W I półroczu 2013 r. w ramach projektu przeprowadzono godzin zajęć dla uczniów klas I - III w 12 legnickich szkołach podstawowych. Zajęcia skierowane były dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym dla dzieci zagrożonych dysleksją, z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, natomiast zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej. Prowadzona była gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy oraz zajęcia rozwijające zainteresowania dla uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno przyrodniczych, rozwijające zainteresowania dla uczniów uzdolnionych artystycznie i uzdolnionych muzycznie oraz zajęcia terapeutyczne - muzykoterapia, logorytmika. 4) Dźwięki Europy. Cel: Integracja młodzieży krajów europejskich poprzez wspólne uczestnictwo w kulturze. Projekt realizowany w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4. Planowany okres realizacji zadania to lata Łączne nakłady finansowe: ,60 zł (bieżące). Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie ,30 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano w I półroczu 2013 r ,91 zł, tj. 43,97 % planu. Głównym tematem projektu jest muzyka i śpiew, ale zaplanowane działania pozwalają także rozwijać umiejętności informatyczne, językowe oraz kompetencje społeczne. Realizacja projektu ma pomóc młodym ludziom poznać różnorodność kulturową, zrozumieć jak wiele nas łączy oraz zaakceptować różnice kulturowe. 35 W ramach projektu przewidziano dwa spotkania wyjazdowe uczestników projektu, które poprzedziło spotkanie koordynatorów projektu we Włoszech w październiku 2012 r.. W dniach od 22 do 28 kwietnia 2013 r. odbyło się pierwsze spotkanie robocze w Valencii (Hiszpania). W spotkaniu udział wzięło jedenastu uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 wraz z 3 nauczycielami. Uczestnicy projektu brali udział w próbach połączonego chóru. Efekty swojej pracy zaprezentowali podczas koncertu. Oprócz zajęć muzycznych w szkole odbywały się zajęcia integracyjne uczestników projektu. Uczniowie zwiedzili Valencię i Barcelonę. Drugie spotkanie uczestników projektu zaplanowano w dniach od 30 czerwca do 7 lipca 2014 r.. 5) Kreatywność w świecie cyfrowym. Cel: Stworzenie alternatywnych do tradycyjnych metod nauczania bardziej adekwatnych do współczesnych czasów oraz stworzenie uczniom warunków do bycia bardziej kreatywnymi, swobodnie wyrażającymi swoje myśli i uczucia. Projekt realizowany w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" przez Szkołę Podstawową Nr 19. Planowany okres realizacji zadania to lata Łączne nakłady finansowe: ,60 zł (bieżące). Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie ,09 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano w I półroczu 2013 r ,09 zł (wydatki bieżące), tj. 100,00 % planu. W I półroczu 2013 r. odbyły się trzy wyjazdy zagraniczne, tj. do Czech w marcu br., w którym uczestniczyło 25 uczniów oraz 2 opiekunów (dzieci uczestniczyły wspólnie z czeskimi rówieśnikami w zajęciach realizowanych w Praskiej szkole, zwiedzały zabytki i ZOO w stolicy Czech, uczestniczyły w rejsie statkiem oraz wspólnie z czeskimi dziećmi uczestniczyły w zajęciach medialnych prowadzonych w języku angielskim), do Słowenii w marcu br., gdzie w wyjeździe uczestniczyła dwójka nauczycieli Szkoły, którzy zapoznali się z słoweńskim systemem edukacji, uczestniczyli w różnych zajęciach lekcyjnych realizowanych w szkole i w spotkaniu projektowym nauczycieli wszystkich szkół realizujących projekt, na którym omawiano postępy realizacji projektu oraz ustalano dalsze etapy jego realizacji i do Rumunii w lutym br., w którym uczestniczyła dwójka nauczycieli Szkoły (zapoznali się oni z rumuńskim systemem edukacji i uczestniczyli w różnych zajęciach lekcyjnych realizowanych w szkole oraz w spotkaniu projektowym nauczycieli wszystkich szkół realizujących projekt, na którym omawiano postępy realizacji projektu oraz ustalano dalsze etapy jego realizacji). W czerwcu 2013 r. odbyło się zakończenie projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 19. Do Legnicy przyjechali nauczyciele z Czech, Anglii, Rumunii, Turcji, Słowenii, Grecji, Hiszpanii i Włoch. W ramach wizyty w Legnicy goście uczestniczyli w koncercie tanecznym przygotowanym przez nauczycieli i dzieci ze Szkoły, obejrzeli przedstawienie pantomimy zrealizowane przez dzieci pod opieką nauczyciela, uczestniczyli w prezentacjach multimedialnych dotyczących realizacji projektu przez poszczególne szkoły, obejrzeli przedstawienie teatralne Calineczka przygotowane w języku angielskim przez dzieci klas III, brali udział w zajęciach z wykorzystaniem łączy internetowych, uczestniczyli w spotkaniu z Prezydentem Miasta, zapoznali się z polskim systemem oświaty oraz uczestniczyli w spotkaniu z pracownikami Szkoły i zwiedzali Dolny Śląsk. Również w czerwcu br. do Szkoły przyjechały dzieci wraz z nauczycielami z włoskiej szkoły realizującej projekt Comenius. Dzieci poznały nasze miasto, uczestniczyły w polskich lekcjach, realizowały zadania projektowe związane z poznawaniem się z wykorzystaniem sprzętu technologii komunikacyjnej, zwiedziły stolicę Dolnego Śląska, uczestniczyły w zajęciach kulinarnych oraz tanecznych przygotowanych przez dzieci i nauczycieli. W I półroczu 2013 r. zrealizowano zajęcia, w których dzieci poprzez łącze internetowe kontaktowały się z rówieśnikami ze szkół współpracującymi ze Szkołą Podstawową Nr 19 w projekcie. Realizacja przedsięwzięcia przebiegała zgodnie z planem. 46 6) Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku. Cel: Utworzenie i funkcjonowanie racjonalnej sieci centrów kształcenia zawodowego o charakterze subregionalnym oraz modernizacji bazy dydaktycznej szkół zawodowych w ramach 7 branż kształcenia zawodowego. Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata , Priorytet 7 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku ( Edukacja ), Działanie 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych. Planowany okres realizacji zadania to lata Łączne nakłady finansowe: ,17 zł (bieżące ,00 zł i majątkowe ,17 zł). Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie ,18 zł (wydatki bieżące w kwocie 3.500,00 zł i wydatki majątkowe ,18 zł), z których wydatkowano w I półroczu 2013 r ,18 (wydatki bieżące w kwocie 3.500,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie ,18), tj. 100,00 % planu. Liderem projektu jest Województwo Dolnośląskie. Realizacja zadania obejmowała przygotowanie i przeprowadzenie procedur przetargowych, opracowanie Studium Wykonalności, zatwierdzenie projektów, opinie i ekspertyzy oraz promocję projektu. Na terenie Legnicy programem objęto 7 placówek oświatowych, tj. Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych, Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, Zespół Szkół Rolniczych, Zespół Szkół Samochodowych i Centrum Kształcenia Praktycznego. Wyposażono 16 pracowni kształcenia zawodowego w sprzęt technodydaktyczny do nauki zawodów, tj. pracownię wytwarzania elementów konstrukcyjnych, pracownię zawodową technik budownictwa, pracownię salę instruktażową, pracownię betoniarską, pracownię murarską, pracownię zbrojarską, pracownię ślusarską, pracownię malarską, pracownię robót podłogowych i ściennych, pracownię laboratorium, pracownię kosztorysowania, normowania i projektowania, pracownię działalności zawodowej i przedsiębiorczości, pracownię mechatroniki samochodowej, pracownię elektrotechniki i elektroniki samochodowej, pracownię budowy pojazdów samochodowych oraz pracownię laboratorium sprzętu geodezyjnego. Realizacja przedsięwzięcia przebiegała zgodnie z planem. 7) Profilaktyka problemowa. Cel: Zwiększenie skuteczności działań profilaktycznych w gminie Legnica poprzez opracowanie innowacyjnego programu profilaktycznego wpływającego na zmianę postaw, redukcję zachowań ryzykownych wśród młodzieży oraz opracowanie zintegrowanego modelu działań profilaktyczno - terapeutycznych dla instytucji wdrażających działanie profilaktyczne wśród młodzieży w wieku lat. Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Planowany okres realizacji zadania to lata Łączne nakłady finansowe: ,00 zł (bieżące). Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie 1.800,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano w I półroczu 2013 r. 900,00 zł, tj. 50,00 % planu. W ramach realizacji projektu w I półroczu 2013 r. poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych oraz doładowań telefonicznych, niezbędnych do realizacji zadań i kontaktów telefonicznych z uczestnikami projektu. W jednostkach oświatowych testowany jest i monitorowany opracowany dla młodzieży model działań profilaktycznych, którego utrzymanie i prowadzenie w przyszłych latach ma zapewnić wypracowany model współpracy różnych instytucji. W I półroczu br. przedstawiciele Urzędu Miasta uczestniczyli w organizowanych przez Lidera projektu konferencji, seminarium i spotkaniach klastrowych (instruktażowo szkoleniowych). 57 8) Przygotowanie dokumentacji dla terenów produkcyjno-usługowych. Cel: Ułatwienie przedsiębiorcom na terenie całego kraju dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości usług w zakresie internacjonalizacji działalności gospodarczej oraz zwiększenie poziomu inwestycji poprzez zwiększenie atrakcyjności lokalizacji dla projektów inwestycyjnych. Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , Priorytet VI: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych. Planowany okres realizacji zadania to lata Łączne nakłady finansowe: ,19 zł (bieżące ,19 zł i majątkowe ,00 zł). Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie ,19 zł (wydatki bieżące ,19 zł i wydatki majątkowe ,00 zł), z których wydatkowano w I półroczu 2013 r ,00 zł (wydatki majątkowe), tj. 6,06 % planu. W ramach zadania w trakcie opracowania jest pełnobranżowa dokumentacja projektowo kosztorysowa dla obszarów w rejonie ulicy Jaworzyńskiej i obwodnicy południowo zachodniej z planowanym terminem zakończenia prac projektowych - 30 sierpnia 2013 r. oraz dla obszaru w rejonie ulicy Jaworzyńskiej wschodnie otoczenie osiedla Sienkiewicza z planowanym terminem zakończenia prac projektowych - 30 września 2013 r.. Opracowywany jest dokument pn. Portret gospodarczy miasta Legnicy oraz przewiduje się promocję projektu poprzez wydanie Przewodnika dla inwestora. 9) Tradycyjne rzemiosło ścieżką do zawodowej kariery. Zdobycie wiedzy przez uczniów na temat tradycyjnego rzemiosła oraz poznanie kultury krajów uczestniczących w projekcie. Projekt realizowany w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" przez Zespół Placówek Specjalnych. Planowany okres realizacji zadania to lata Łączne nakłady finansowe: ,00 zł (bieżące). Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie ,45 zł, (wydatki bieżące), z których wydatkowano w I półroczu 2013 r ,84 zł (wydatki bieżące), tj. 85,69 % planu. W ramach realizacji projektu w lutym 2013 r. w Zespole Placówek Specjalnych zostały przeprowadzone tradycyjne warsztaty kulinarne dla grupy uczniów ze Specjalnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 7 przy ul. Rycerskiej oraz uczniów Zespołu Placówek Specjalnych - uczestników wyjazdów partnerskich, a w marcu 2013 r. w Szkole przy ulicy Rycerskiej przygotowano wystawę, która przedstawiała produkty, wykonane przez uczniów Szkoły podczas tradycyjnych warsztatów w czasie wizyt zagranicznych w Rumunii, Turcji oraz Bułgarii. Wystawa przedstawiała również produkty, które wykonali uczniowie Zespołu Placówek Specjalnych podczas warsztatów kulinarnych, które miały miejsce w lutym 2013 r., w Specjalnej Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 7. W dniach maja 2013 r. Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy gościł grupy uczniów oraz nauczycieli ze szkół partnerskich z Rumunii, Turcji i Bułgarii. Było to ostatnie spotkanie kończące wspólny projekt. Głównymi celami przyjazdu do Legnicy było zdobycie przez uczniów umiejętności zawodowych w zakresie wykonywania tradycyjnego rzemiosła, poznanie tradycji i zwyczajów państwa goszczącego, wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami partnerskich szkół dotyczących pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie. W trakcie pobytu w Legnicy goście uczestniczyli w tradycyjnych warsztatach ceramicznych, podczas których poznali cały etap powstawania glinianych mis. Uczestnicy zdobyli podstawowe informacje na temat używanych materiałów i technik ceramicznych, zgłębili wiedzę na temat wypalania, a także zapoznali się z tradycyjnym polskim wzornictwem stosowanym w garncarstwie. Ponadto goście z zaprzyjaźnionych szkół wzięli udział w warsztatach kulinarnych, podczas których poznali tradycyjne potrawy kuchni polskiej, a także wzbogacili swoją wiedzę na temat technik kulinarnych stosowanych w tradycyjnej polskiej gastronomii. Podczas pobytu w Legnicy goście uczestniczyli także w warsztatach hafciarskich, 68 podczas których zapoznali się z materiałami i podstawowymi technikami hafciarskimi, a także z tradycyjnymi, najbardziej charakterystycznymi dla Polski, motywami zdobniczymi i wzorami. Uczestnicy warsztatów zdobyli praktyczne umiejętności haftowania prostych wzorów, a także poznali przykłady wykorzystania motywów do zdobienia dodatków czy przedmiotów codziennego użytku. Ponadto goście z zaprzyjaźnionych szkół wzięli udział w warsztatach plastycznych oraz tanecznych, podczas których poznali polskie ludowe tańce. W trakcie wizyty w Legnicy zaproszeni goście odwiedzili szkoły Zespołu Placówek Specjalnych, co umożliwiło nauczycielom poznanie niektórych technik pracy z dziećmi specjalnej troski oraz wymianę doświadczeń w zakresie edukacji. Ponadto mieli okazję poznać kulturę i folklor Polski podziwiając występy artystyczne uczniów Zespołu Placówek Specjalnych, a także zwiedzili miejsca ciekawe pod względem turystycznym oraz historycznym: Wrocław, Zamek Grodziec, Szklarską Porębę, skansen w Leszczynie oraz muzea etnograficzne. W efekcie realizacji wyżej wymienionego projektu uczniowie zdobyli wiedzę i umiejętności zawodowe w zakresie wykonywania tradycyjnego rzemiosła krajów partnerskich, rozwijali umiejętności techniczne: kulinarne, krawieckie, umiejętności wytwarzania glinianych przedmiotów, a także ozdabiania i dekorowania glinianych naczyń. Uczniowie mieli również okazję rozwijać swoją samodzielność, zdolności manualne i kreatywność oraz poszerzyć swoją wiedzę na temat krajów partnerskich w zakresie: kultury, folkloru i tradycji, poprzez zwiedzanie muzeów, skansenów, zamków, klasztorów itp.. Ponadto uczestnictwo w projekcie umożliwiło uczniom rozwinięcie umiejętności pracy w grupie i zespole oraz pozwoliło utrwalić wiedzę z zakresu przedmiotów zawodowych (gotowanie oraz szycie). Zwiększyły się również kompetencje językowe uczniów w zakresie języka roboczego projektu, którym był język angielski. Kontakt z uczniami szkół partnerskich był dla dzieci okazją do lepszej integracji, rozwoju świadomości kulturowej i językowej oraz wzmocnienia tolerancji wobec innych narodowości. Realizacja projektu pozwoliła na zwiększenie poziomu wiedzy nauczycieli i kadry zarządzającej na temat systemów edukacyjnych w Europie. Ponadto udział nauczycieli w wyjazdach poszerzył ich wiedzę na temat tradycyjnego rzemiosła, kultury, historii i folkloru państw goszczących oraz wpłynął również na podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego przez nauczycieli poprzez możliwość komunikowania się z partnerami w języku roboczym projektu, zarówno podczas wizyt zagranicznych jak i pomiędzy nimi (komunikowanie się drogą mailową, tworzenie dokumentów). Realizacja projektu wzbogaciła ofertę Szkoły, przyczyniła się do wzrostu jej prestiżu, a także wpłynęła na promocję Szkoły. Realizacja przedsięwzięcia przebiegała zgodnie z planem. 10) Ucz się praktycznie! Od refleksji w działaniu ku profesjonalizmowi. Cel: Wdrożenie Modelowego Programu Praktyk Pedagogicznych w 11 placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Legnica. Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet 3 Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, (Poddziałanie Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli - projekty konkursowe). Planowany okres realizacji zadania to lata Łączne nakłady finansowe: ,60 z (bieżące). Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie ,20 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano w I półroczu 2013 r ,44 zł, tj. 38,61 % planu. W I półroczu 2013 r. odbyły się wszystkie zaplanowane i zatwierdzone we wniosku o dofinansowanie praktyki studenckie w siedmiu legnickich szkołach podstawowych realizujących projekt. W celu stałej kontroli realizacji projektu oraz szybkiego rozwiązywania problemów koordynator projektu z Gminy Legnica uczestniczył raz w miesiącu w spotkaniach Grupy Sterującej Projektem. Koordynator jest w stałym kontakcie ze szkołami realizującymi projekt i nauczycielami, z którymi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy podpisała umowy. Poniesiono wydatki na opłacenie wynagrodzenia dla 79 koordynatora projektu oraz wydatki na koszty pośrednie związane z realizacją projektu, które przeznaczono na zakup materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych. 11) W 80 dni dookoła Europy - budowa ekologicznego miasta. Cel: Podnoszenie świadomości uczniów o konsekwencjach swoich oddziaływań na środowisko, zachęcenie młodzieży do zmiany zachowań w celu rozwijania statusu świadomego i aktywnego obywatela Unii Europejskiej. Projekt realizowany w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2. Planowany okres realizacji zadania to lata Łączne nakłady finansowe: ,80 zł (bieżące). Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie ,05 zł, z których wydatkowano w I półroczu 2013 r ,39 zł, tj. 40,21 % planu. W ramach realizowanego projektu w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. uczniowie szkół partnerskich z Polski, Francji, Niemiec, Hiszpanii, Grecji, Włoch, Rumuni i Portugalii przygotowali prezentacje multimedialne dotyczące budowy makiety miast ekologicznych w Europie, ulotkę informacyjną o elementach miasta ekologicznego, leksykon pojęć ekologicznych, komiks A bet for a G.E.T. oraz zaktualizowano stronę internetową W dniach marca 2013 r. grupa trzech uczennic z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 wzięła udział w ostatniej wizycie w ramach projektu. Spotkanie odbyło się w Portugalii. Uczennice pod opieką 2 opiekunów zwiedziły miasteczko Crato, miasto Efora, stolicę kraju Lizbonę, klasztor w miejscowości Flor da Rosa, zamek w miejscowości Marvao oraz fabrykę korka w miejscowości Portalegre. Ponadto grupa z Gimnazjum Nr 1 brała udział w warsztatach dotyczących prac projektowych w szkole partnerskiej Agrupamento de Escolas do Crato, zajęciach garncarskich w miejscowości Flor da Rosa oraz odwiedziła stadninę koni w Alter do Chao. Nauczyciele natomiast brali udział w oficjalnym spotkaniu w Urzędzie Miasta Crato, gdzie podsumowane zostały prace projektowe, a na ręce burmistrza złożone zostały materiały promocyjne miasta Legnicy i upominki z Gimnazjum Nr 1. Każda wizyta była okazją do poznawania kultury kraju gospodarza. Uczniowie nie tylko zwiedzali zabytki miast partnerskich, ale poznali strukturę szkół i systemów edukacji, a pobyt w domach rodzin partnerów pozwolił im na poznanie różnic kulturowych i uczył przełamywania stereotypów. Poza tym, była to doskonała okazja do ćwiczenia umiejętności językowych i nawiązywania trwałych międzynarodowych przyjaźni. Założenia projektu zostały zrealizowane, wzrosła świadomość ekologiczna uczniów oraz umiejętność posługiwania się językiem angielskim. Uczniowie Gimnazjum Nr 1 byli również godnymi ambasadorami swojej Szkoły, miasta i kraju w Europie. Realizacja przedsięwzięcia przebiegała zgodnie z planem. 12) Współpraca nad międzykulturowym wzbogaceniem. Cel: Poznanie kultury i języka innych państw, poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego i kulturalnego. Projekt realizowany w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3. Planowany okres realizacji zadania to lata Łączne nakłady finansowe: ,80 zł (bieżące). Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie ,37 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano w I półroczu 2013 r ,95 zł, tj. 49,88 % planu. Celem projektu jest między innymi szerzenie tolerancji, pozytywnego myślenia, świadomości kulturowej uczestników, rozwijanie szerokiego rozumienia wspólnego dziedzictwa kulturowego, zachęcenie uczniów do poznawania kulturowego dziedzictwa i międzynarodowego dialogu. W ramach projektu zorganizowano konkurs na projekt logo programu. Każdy kraj opracował własną propozycję, następnie wszystkie opublikowane zostały na stronie internetowej projektu, gdzie odbyło się głosowanie. Decyzją większości uczniów 810 wybrany został projekt turecki. Uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 zaprojektowali i na bieżąco aktualizowali stronę internetową W I połowie 2013 r. wykonano plakaty oraz przeprowadzono quizy dotyczące wybranych postaci filozofów, artystów, liderów, którzy mieli wpływ na kształtowanie kultury krajów, biorących udział w projekcie. W ramach projektu uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 wybrali trzy postacie ważne dla naszej kultury, następnie przygotowali prezentacje o każdej z nich w języku angielskim. Wymiana informacji pomiędzy poszczególnymi krajami, za pomocą strony internetowej, zakończona została konkursem wiedzy. Laureaci otrzymali upominki i wezmą udział w kolejnych spotkaniach projektowych. W ramach realizacji projektu zaplanowano także stworzenie wystawy fotograficznej dokumentującej wyżej wymienione działania oraz przygotowanie i publikację broszury w języku angielskim na temat ważnych osobistości europejskich. 13) Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie. Cel: Aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna 90 osób (49 kobiet i 41 mężczyzn) zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta Legnicy. Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji (Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie). Planowany okres realizacji zadania to lata Łączne nakłady finansowe: ,76 zł (bieżące). Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie ,12 zł, z których wydatkowano w I półroczu 2013 r ,36 zł, tj. 28,24 % planu. W związku z realizacją zadania zakupiono usługi szkoleniowe dla 90 uczestników projektu, ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych projektu oraz materiały biurowe, promocyjne, kupony doładowujące telefony komórkowe, aktualizację programu finansowo księgowego i opłaty za prowadzenie rachunku bankowego. Wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu wraz ze składkami od nich naliczanymi. 14) Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko - Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF). Cel: Wypracowanie zintegrowanego modelu powiązań transportowych w aglomeracji policentrycznej LGOF. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyznanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Planowany okres realizacji zadania to lata Łączne nakłady finansowe: ,00 zł (bieżące). Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie 2.500,00 zł, (wydatki bieżące). W I półroczu 2013 r. nie wydatkowano środków finansowych. W dniu 7 maja 2013 r. podpisano umowę partnerską w sprawie wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych. Liderem projektu jest Województwo Dolnośląskie (Instytut Rozwoju Terytorialnego). Partnerami umowy są miasta Legnica i Głogów, gminy Legnickie Pole, Jerzmanowa, Żukowice, Kotla i Głogów oraz powiat bolesławiecki. Projekt ma na celu przygotowanie zgodnej ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego koncepcji rozwoju inwestycji drogowych i kolejowych o charakterze ponadlokalnym, które pobudzać będą korzystne zmiany gospodarcze, infrastrukturalne i społeczne na znacznym obszarze. Zadanie planowane jest do realizacji w II półroczu 2013 r.. 911 2. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMIENIONE W PKT 1) Łączne nakłady finansowe ,41 zł, w tym planowane w 2013 roku wydatki ,80 zł (wydatki bieżące ,30 zł i wydatki majątkowe ,50 zł). W I półroczu 2013 r. zrealizowano wydatki w wysokości ,88 zł (wydatki bieżące ,10 zł i wydatki majątkowe ,78 zł), tj. 35,68 % planu. W ramach wyżej wymienionych wydatków zaplanowano przedsięwzięcia: 1) Kompleksowe badanie potoków pasażerskich w miejskiej komunikacji zbiorowej w Legnicy. Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu Planowany okres realizacji zadania to lata Łączne nakłady finansowe: ,00 zł (bieżące). Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie ,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano w I półroczu 2013 r ,00 zł, tj. 100,00 % planu. Celem zadania było uzyskanie informacji dotyczącej rentowności linii komunikacyjnych, tj. badanie napełnienia autobusów w poszczególnych okresach dnia i zapotrzebowania na rodzaje biletów. Badania były przeprowadzone jednocześnie na wszystkich liniach. W I półroczu 2013 r. wykonawca dokonał analizy uzyskanych w 2012 r. wyników napełnień i struktury biletowej. Realizacja przedsięwzięcia przebiegała zgodnie z planem. 2) Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Legnicy na lata Cel: Planowanie strategiczne rozwoju miasta. Planowany okres realizacji zadania to lata Łączne nakłady finansowe: ,00 zł (bieżące). Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie ,00 zł (wydatki bieżące). W I półroczu 2013 r. nie wydatkowano środków finansowych. Obecnie trwa procedura uruchomienia przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy opracowania. Sporządzono i przekazano do zatwierdzenia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z projektem umowy na wyłonienie wykonawcy wyżej wymienionego opracowania. 3) Usuwanie barier w regionalnym kolejowym transporcie pasażerskim INTER Regio Rail/Removing barriers to regional rail transport INTER Regio Rail/. Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu Planowany okres realizacji zadania to lata Łączne nakłady finansowe: ,50 zł (bieżące). Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie ,30 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano w I półroczu 2013 r ,10 zł, tj. 60,54 % planu. W I połowie 2013 r. miasto Legnica udzieliło pomocy finansowej Gminie Miejskiej Lubin w formie dotacji celowej na dofinansowanie powyższego projektu. W III kwartale 2013 r. zostanie przekazana druga transza dotacji. 4) Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej w Legnicy. 1012 Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu Planowany okres realizacji zadania to lata Łączne nakłady finansowe: ,00 zł (bieżące ,00 zł i majątkowe ,00 zł). Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie ,00 zł (wydatki bieżące 4.000,00 zł i wydatki majątkowe ,00 zł). W I półroczu 2013 r. nie wydatkowano środków finansowych. W dniu 28 czerwca 2013 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyznał dofinansowanie dla wyżej wymieniowego projektu w ramach Działania 3.3 Transport miejski i podmiejski w Priorytecie III Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku (Transport) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata (RPO WD). Podpisanie umowy nastąpi w II półroczu 2013 r.. W dniu 7 sierpnia 2013 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę autobusów miejskich, które unieważniono z uwagi na brak ofert. W miesiącu sierpniu br. planowane jest ponowne ogłoszenie przetargu nieograniczonego na powyższą dostawę. 5) Budowa pętli autobusowej przy ul. Poznańskiej. Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu Planowany okres realizacji zadania to lata Łączne nakłady finansowe: ,00 zł (majątkowe). Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie ,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano w I półroczu 2013 r ,01 zł, tj. 5,33 % planu. Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej na pętlę autobusową oraz opracowano dokumentację projektowo kosztorysową na budowę zatoki autobusowej i przejścia dla pieszych z sygnalizacją przy ul. Poznańskiej. 6) Budowa skateparku. Cel: Ochrona zabytków i rewitalizacja istniejących obiektów - placówek kultury, turystyki i sportu. Planowany okres realizacji zadania to lata Łączne nakłady finansowe ,07 zł (majątkowe). Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie ,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano w I półroczu 2013 r ,84 zł, tj. 20,92 % planu. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 18 marca 2013 r. zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych. Wykonano oświetlenie terenu. W trakcie są roboty związane z wykonaniem bowla wraz z jezdnymi monolitycznymi elementami skateparku, chodników z kostki betonowej oraz instalacji kamer monitorujących teren skateparku. Prace zakończono 30 lipca 2013 r.. W dniu 6 sierpnia br. dokonano odbioru i przekazano obiekt do użytkowania. Realizacja przedsięwzięcia przebiegała zgodnie z planem. 7) Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywizacji gospodarczej i społecznej między ul. Wrocławską Zieloną i ul. Jordana Orła Białego. Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu Planowany okres realizacji zadania to lata Łączne nakłady finansowe ,00 zł (majątkowe). 1113 Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie ,00 zł (wydatki majątkowe). W I półroczu 2013 r. nie wydatkowano środków finansowych. Trwają uzgodnienia dotyczące zakresu opracowania dokumentacji projektowej. 8) Budowa ulic Boiskowej, Myśliwskiej wraz z uzbrojeniem oraz przebudową ulicy Jaworzyńskiej i Handlowej, w celu uzbrojenia terenów produkcyjno-usługowych. Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu Planowany okres realizacji zadania to lata Łączne nakłady finansowe: ,00 zł (majątkowe). Na realizację zadania w 2013 r. nie zaplanowano środków. Zadanie planowane do realizacji od 2014 r.. 9) Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście. Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu Planowany okres realizacji zadania to lata Łączne nakłady finansowe: ,00 zł (majątkowe). Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie ,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano w I półroczu 2013 r ,07 zł, tj. 71,70 % planu. Zakończono realizację robót w zakresie oświetlenia ulicznego w ul. Złotoryjskiej na odcinku od pl. Łużyckiego do Ronda Unii Europejskiej, gdzie ułożono kable o długości m, postawiono 65 sztuk latarni ulicznych, zamontowano 2 szafki oświetleniowe oraz zamontowano 2 komplety doświetlaczy przejść dla pieszych przy ul. Ceglanej. Opracowano dokumentację projektowo kosztorysową oświetlenia w ulicach: Okrzei, Wojska Polskiego, Kolbego, Grunwaldzkiej i Poselskiej. W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego w dniu 26 czerwca 2013 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia uliczne ulic: Głogowskiej, Okólnej, Poznańskiej / Leszczyńskiej fragmenty przy ul. Głogowskiej, Garncarskiej, Słubickiej, Łokietka, Skośnej, Rybackiej, Bagiennej i Parku Gdańskiego. Planowany termin zakończenia prac projektowych listopad 2013 r.. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 24 maja 2013 r. zawarto umowę na wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Nadbrzeżnej. W dniu 10 czerwca 2013 r. przekazano plac budowy wykonawcy, a w dniu 14 sierpnia br. nastąpił odbiór końcowy. Wykonano 11 kompletnych latarni z oprawami ledowymi i kablową linią zasilającą. W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego w dniu 29 marca 2013 r. zawarto umowę na sporządzenie audytu energetycznego oświetlenia ulicznego w Gminie Legnica. Wykonano inwentaryzację oświetlenia oraz oszacowanie efektywności przebudowy oświetlenia. Zrezygnowano z realizacji Etapu II, ponieważ nie uzyskano prawa dysponowania majątkiem TAURON w celu modernizacji najstarszych linii oświetlenia ulicznego w mieście. Opracowano aktualizację dokumentacji projektowo kosztorysowej na oświetlenie w ul. Przemkowskiej, Chocianowskiej i Miłkowickiej. 10) Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie. Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu Planowany okres realizacji zadania to lata Łączne nakłady finansowe: ,50 zł (majątkowe). 1214 Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie ,50 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano w I półroczu 2013 r ,50 zł, tj. 93,82 % planu. Wypłacono odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa na własność Gminy Legnica nieruchomości przeznaczonych pod budowę Zbiorczej Drogi Południowej, tj. działek nr 16/7, 16/32 i 16/17 obręb Nowe Osiedle, nr 393/2, 335/2 i 335/3 obręb Bartniki oraz nr 878/2 obręb Tarninów. 11) Informatyzacja Urzędu Miasta zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy). Cel: Poprawa jakości obsługi mieszkańców, budowa podstaw społeczeństwa informacyjnego i modernizacja bazy lokalowej Urzędu Miasta Legnica. Planowany okres realizacji zadania to lata Łączne nakłady finansowe: ,00 zł (majątkowe). Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie ,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano w I półroczu 2013 r ,73 zł, tj. 8,20 % planu. W lutym br. rozpoczęto prace nad wyborem i wdrożeniem systemu do obsługi gospodarowania odpadami komunalnymi. Umowę na dostawę, wdrożenie i serwis modułu GOP systemu KSAT2000i podpisano w kwietniu br., a następnie rozpoczęto wdrożenie systemu oraz szkolenia użytkowników. Odbiór końcowy systemu nastąpił 31 lipca 2013 r.. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego zawarto umowę na zakup z dostawą sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem. W czerwcu br. zrealizowano dostawę zakupionego w postępowaniu sprzętu. Ponadto w I półroczu 2013 r. wykonywane były bieżące prace serwisowe systemu KSAT2000i (20 modułów), wdrożonego w roku 2012 oraz asystę techniczną oprogramowania bazy danych Oracle dla systemu produkcyjnego KSAT2000i. 12) Legnica, wieża św. Jadwigi (XIII/XV w.): renowacja wieży. Cel: Ochrona zabytków i rewitalizacja istniejących obiektów - placówek kultury, turystyki i sportu. Planowany okres realizacji zadania to lata Łączne nakłady finansowe: ,85 zł (majątkowe). Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie ,00 zł (wydatki majątkowe). W I półroczu 2013 r. nie wydatkowano środków finansowych. Ukończono prace konserwatorskie związane z renowacją malowideł ściennych Zielonej Komnaty. Trwają przygotowania do odbioru końcowego robót. W dniu 18 czerwca 2013 r. zawarto umowę na wykonanie cyfrowej wizualizacji Zielonej Komnaty. Planowany termin zakończenia wykonania opracowań - 15 sierpnia 2013 r.. 13) Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN-T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej. Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu Planowany okres realizacji zadania to lata Łączne nakłady finansowe: ,00 zł (majątkowe). Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie ,00 zł (wydatki majątkowe). W I półroczu 2013 r. nie wydatkowano środków finansowych. Trwa opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo kosztorysowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 30 sierpnia 2013 r.. 1315 14) Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Cel: Ratowanie i odzyskiwanie dla mieszkańców zdegradowanych i zagrożonych zniszczeniem obszarów miasta, w tym cennych z uwagi na walory architektoniczne oraz kreowanie wizerunku miasta. Planowany okres realizacji zadania to lata Łączne nakłady finansowe: ,00 zł (majątkowe). Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie ,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano w I półroczu 2013 r ,00 zł, tj. 6,64 % planu. Poniesiono wydatki na aktualizację projektu Docieplenie i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego dla budynku przy ul. B. Chrobrego 8, 9 i H. Pobożnego 1. W dniu 28 czerwca 2013 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych. W wyniku udzielonego postępowania zawarto w dniu 7 sierpnia 2013 r. umowę z wykonawcą robót. Zakres renowacji obejmuje budynki usytuowane przy ul. B. Chrobrego 8, 9 i ul. H. Pobożnego 1 w zakresie miedzy innymi dachów, klatek schodowych, piwnic, elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji: wodno kanalizacyjnej, wentylacji grawitacyjnej i antenowej. Planowany termin zakończenia robót: 30 czerwca 2014 r.. 15) Przebudowa nawierzchni ciągów pieszych z wydzieleniem ścieżek rowerowych w Parku Miejskim w Legnicy. Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu Planowany okres realizacji zadania to lata Łączne nakłady finansowe: ,00 zł (majątkowe). Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie ,00 zł (wydatki majątkowe). W I półroczu 2013 r. nie wydatkowano środków finansowych. W dniu 30 kwietnia 2013 r. zawarto umowę na opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z przebudową oświetlenia i kanalizacji deszczowej. Termin zakończenia prac projektowych: 30 października 2013 r.. 16) Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy. Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu Planowany okres realizacji zadania to lata Łączne nakłady finansowe: ,26 zł (majątkowe). Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie ,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano w I półroczu 2013 r ,00 zł, tj. 0,19 % planu. W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego w dniu 25 lutego 2013 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej obejmującej al. Marszałka Józefa Piłsudskiego - na odcinku od ul. Sudeckiej ( wiaduktu) do Ronda Niepodległości, Rondo Niepodległości, ul. Sikorskiego na odcinku od Ronda Niepodległości do ul. Wrocławskiej. Planowany termin zakończenia prac projektowych sierpień 2013 r.. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 27 maja 2013 r. zawarto umowę na wykonanie prac budowlanych dotyczących jezdni północnej od ul. Moniuszki do kładki koło ul. Marsa i jezdni południowej od kładki przy ul. Galaktycznej do skrzyżowania z ul. Heweliusza, z terminem zakończenia robót do końca września 2013 r.. W dniu 10 czerwca 2013 r. przekazano plac 1416 budowy wykonawcy robót. Prace rozpoczęto od wymiany konstrukcji jezdni na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Gwiezdnej. 17) Przełożenie ujściowego odcinka rowu K-11 powyżej obwodnicy m. Legnica. Cel: Poprawa bazy mieszkaniowej w mieście, uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sieci wodno-kanalizacyjne, budowa dróg, oświetlenia, cmentarza komunalnego. Planowany okres realizacji zadania to lata Łączne nakłady finansowe: ,00 zł (majątkowe). Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie ,00 zł (wydatki majątkowe). W I półroczu 2013 r. zł nie wydatkowano środków finansowych. Z uwagi na zmianę zasad wnoszenia opłat i kar za korzystanie ze środowiska przewiduje się dokonanie korekty budżetu miasta na tym zadaniu, z odstąpieniem od jego realizacji w roku bieżącym. 18) Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 w Legnicy. Cel: Ochrona zabytków i rewitalizacja istniejących obiektów - placówek kultury, turystyki i sportu. Planowany okres realizacji zadania to lata Łączne nakłady finansowe: ,68 zł (majątkowe). Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie ,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano w I półroczu 2013 r ,56 zł, tj. 10,61 % planu. W trakcie są roboty wewnętrzne na parterze w skrzydle E i skrzydle D za bramą wjazdową, z przeznaczeniem dla Legnickiego Centrum Kultury oraz prace związane z odtworzeniem okien i drzwi na parterze skrzydła E i skrzydła D za bramą wjazdową. 19) Rozbudowa Stadionu Sportowego im. Orła Białego. Cel: Ochrona zabytków i rewitalizacja istniejących obiektów - placówek kultury, turystyki i sportu. Planowany okres realizacji zadania to lata Łączne nakłady finansowe: ,55 zł (majątkowe). Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie ,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano w I półroczu 2013 r ,86 zł (wydatki majątkowe), tj. 98,06 % planu. Zadanie zakończono w dniu 9 maja 2013 r. w zakresie budowy oświetlenia na stadionie sportowym. Postawiono 4 kompletne maszty oświetleniowe o wysokości 40 m wraz z projektorami, 2 równolegle pracujące pulpity sterownicze, które umożliwiają uruchomienie sześciu scen świetlnych. Wykonano stację transformatorową kontenerową z rozdzielnią główną nn, systemem UPS i agregatem prądotwórczym oraz sieci kablowe NN i SN. Realizacja przedsięwzięcia przebiegała zgodnie z planem. 20) Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe - sieci i drogi na Osiedlu Piekary Jednostka B. Cel: Poprawa bazy mieszkaniowej w mieście, uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sieci wodno-kanalizacyjne, budowa dróg, oświetlenia, cmentarza komunalnego. Planowany okres realizacji zadania to lata Łączne nakłady finansowe: ,00 zł (majątkowe). Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie ,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano w I półroczu 2013 r ,21 zł, tj. 31,55 % planu. W trakcie są roboty budowlane w zakresie realizacji drogi wraz z uzbrojeniem w ulicy Okulickiego od ul. Armii Krajowej do ul. Jankowskiego. Wykonano roboty sanitarne kanalizacje: deszczową, sanitarną i sieć wodociągową oraz trwają roboty związane z budową nawierzchni i oświetleniem. Prace zakończono w dniu 16 sierpnia 2013 r.. 1517 21) Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych ul. Skarbka 4 - rewitalizacja elewacji i dachu budynku szkolnego. Cel: Standaryzacja bazy materialnej obiektów oświatowych obiekty sportowe, dydaktyczne. Planowany okres realizacji zadania to lata Łączne nakłady finansowe: ,00 zł (majątkowe). Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano środki w kwocie ,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano w I półroczu 2013 r ,00 zł, tj. 0,71 % planu. W dniu 27 maja 2013 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych. W wyniku rozstrzygnięcia zmówienia publicznego w dniu 10 lipca 2013 r. zawarto umowę z wykonawcą robót. Prognoza kwoty długu stanowiąca część Wieloletniej Prognozy Finansowej dla miasta Legnicy obejmuje lata Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych w latach kredytów i pożyczek oraz leasingu na dzień 30 czerwca 2013 roku według wartości nominalnej wyniosło ,30 zł. Zadłużenie dotyczyło: - pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ,56 zł, - pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ,00 zł, - kredytów bankowych ,30 zł, - leasingu na odpłatne używanie samochodu osobowego KIA Soul (Zarząd Dróg Miejskich) 6.106,44 zł. Zadłużenie miasta w porównaniu do planowanych dochodów ogółem budżetu miasta ukształtowało się na poziomie 48,98 %, przy dopuszczalnym wskaźniku do 60 % planowanych dochodów. Spłaty rat z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz odsetki od tych zobowiązań stanowiły 1,78 % w stosunku do planowanych dochodów, przy dopuszczalnym wskaźniku do 15 % planowanych dochodów. Spłaty dokonywane były zgodnie z harmonogramami wynikającymi z zawartych umów. Stosownie do ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych do zadłużenia w latach mają zastosowanie wskaźniki wynikające z ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Skarbnik Miasta wz. Prezydenta Miasta Grażyna Nikodem Ryszard Białek Zastępca Prezydenta Legnica, dnia 27 sierpnia 2013 r. 16 Pokazać jeszcze
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 1049/PM/2012 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 15 listopada 2012 r. Informacja dotycząca potrzeb i możliwości pozyskania środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych Bardziej szczegółowo Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 476/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 25 lipca 2016 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2016
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2016 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 476/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 25 lipca 2016 r. Dział Rozdział Zmniejszenia 600 Transport i łączność 1 160 Bardziej szczegółowo Wieloletni Program Inwestycyjny dla miasta Legnicy na lata
załącznik do uchwały Nr VII/ 81 /11 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 kwietnia 2011 r. Wieloletni Program Inwestycyjny dla miasta Legnicy na lata 2011 Legnica, marzec 2011 roku Zbiorcze zestawienie środków Bardziej szczegółowo RAPORT OKRESOWY Z EWALUACJI. projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce za III SEMESTR
RAPORT OKRESOWY Z EWALUACJI projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce za III SEMESTR 1. Cel ewaluacji: Celem głównym projektu pn: Indywidualizacja nauczania Bardziej szczegółowo Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje zainteresowania dobry start w edukację indywidualizacja Bardziej szczegółowo Załącznik Nr 3 do WPF na lata UZASADNIENIE
Załącznik Nr 3 do WPF na lata 2013-2029 UZASADNIENIE Założenia przyjętych danych. Główne założenia danych znajdujących się w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Słupska zawarte są w Uchwale Nr XXXI/432/13 Bardziej szczegółowo I. Ogólne informacje o projekcie.
Szkoła Podstawowa Nr 113 we Wrocławiu uczestniczy w realizacji projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I III wrocławskich szkół podstawowych. I. Ogólne informacje o projekcie. Bardziej szczegółowo Regulamin Projektu Indywidualizacja z Gminą Piaseczno
Regulamin Projektu Indywidualizacja z Gminą Piaseczno Realizowanego w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR XX/453/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 marca 2012 r.
UCHWAŁA NR XX/453/12 RADY MIASTA KATOWICE z 28 marca 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2012-2035 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z 8 marca 1990r. Bardziej szczegółowo Mokobody, dn. 02.08.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/POKL.09.01.02-14-278/11
Mokobody, dn. 02.08.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/POKL.09.01.02-14-278/11 dotyczy projektu pn. RÓWNY START wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci klas I-III szkoły podstawowej w Gminie Mokobody Łączna Bardziej szczegółowo VI. Uzasadnienie do wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2012 rok
VI. Uzasadnienie do wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2012 rok Wydatki 4 203 608,21 zł Projekt pn. "Praktyka i wiedza drogą do sukcesu" Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SP Z GMINY CHARSZNICA
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SP Z GMINY CHARSZNICA Projekt,, Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I - III w Bardziej szczegółowo INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ
INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Warszawa 2010 r. DO CELÓW PROJEKTU NALEŻY: zapewnienie każdemu dziecku realizującemu I etap edukacyjny oferty edukacyjno Bardziej szczegółowo Definicje. Wsparcie indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Siedlcach
REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW do projektu nr POKL.09.01.02-14-371/11 Wsparcie indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Siedlcach realizowanego przez Miasto Bardziej szczegółowo Wykaz przedsięwzięć do WPF
Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF kwoty w zł 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 45 409 180,02 22 352 742,05 12 449 787,12 0,00 0,00 8 140 144,44 1.a - wydatki bieżące 20 025 442,00 6 731 Bardziej szczegółowo Akademia rozwoju i poznawania AKADEMIA ROZWOJU I POZNAWANIA
Akademia rozwoju i poznawania Projekt systemowy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie Bardziej szczegółowo Regulamin projektu NAUKA DOBRĄ ZABAWĄ INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.
Regulamin projektu NAUKA DOBRĄ ZABAWĄ INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I Informacje ogólne 1. Projekt Nauka Dobrą Zabawą Indywidualizacja procesu nauczania Bardziej szczegółowo Powiat Chojnicki Powiat Chojnicki
WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2017 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIV/361/2014 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 4 września 2014 r. Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna Bardziej szczegółowo Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020
Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców Bardziej szczegółowo Zapytanie ofertowe. III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zajęcia dodatkowe w 4 SP w Gminie Płoniawy-Bramura w okresie realizacji projektu
Płoniawy-Bramura, dnia 21.08.2013 r. Zapytanie ofertowe Wójt Gminy Płoniawy-Bramura zaprasza do złożenia ofert na świadczenie usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów Bardziej szczegółowo adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.trabkiw.ug.gov.pl
adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.trabkiw.ug.gov.pl Trąbki Wielkie: usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć w ramach projektu Bardziej szczegółowo WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013
WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 Budżet Miasta na 2013 rok został uchwalony na sesji Rady Miasta w dniu 19 grudnia 2012 r. Uchwałą Rady Miasta Nr XXVII/429/12. Dochody budżetu gminy zaplanowano Bardziej szczegółowo REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkól podstawowych Gminy Miejskiej Głogów w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
1 z 6 2012-09-17 14:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pilchowice.pl Pilchowice: Prowadzenie zajęć w ramach projektu: Indywidualne Bardziej szczegółowo Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00
Załącznik nr 6 do procedur zarządzania projektem ZASADY INFORMACJI I PROMOCJI W PROJEKCIE Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 PRIORYTET IX DZIAŁANIE Bardziej szczegółowo Projekty Miasta Kalety
Projekty Miasta Kalety Realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej www.kalety.pl Company LOGO ŚRODKI POZYSKANE Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007 2013 Miasto Kalety Bardziej szczegółowo OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dział II SIWZ Przedmiotem zamówienia jest: Przeprowadzenie zajęć dodatkowych w ramach projektu pt. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Bardziej szczegółowo HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 2 W RZESZOWIE
Dla Rodziców Świetlica szkolna zapewnia opiekę w godzinach od 6.30 do 16.30 Dzieci mogą skorzystać z jednego posiłku. Obiad wydawany jest od 11:00 do 14:00. Koszt jednego obiadu 3 zł. Opłatę za obiady Bardziej szczegółowo Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:
Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty Bardziej szczegółowo Regulamin Rekrutacji do Projektu Indywidualizacja z Gminą Piaseczno
Regulamin Rekrutacji do Projektu Indywidualizacja z Gminą Piaseczno Realizowanego w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w Bardziej szczegółowo Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
MOC W REGIONACH Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Kraków, 28-29 listopada 2013 r. Czym jest Bardziej szczegółowo Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania: Bardziej szczegółowo WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA
Pozyskanie funduszy unijnych w celu kompleksowej modernizacji kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku wykładowca: Jerzy Więcławski Edyta Sobala WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA wykładowca: Jerzy Więcławski Modernizacja Bardziej szczegółowo Comenius- Regio partnerska współpraca
Comenius- Regio partnerska współpraca Lokalnie na rzecz Edukacji. Polsko Niemiecka wymiana doświadczeń w ramach rozwiązywania specjalnych potrzeb edukacyjnych Doświadczenia Zespołu Szkół Specjalnych w Bardziej szczegółowo REGULAMIN rekrutacji uczestników do projektu. Sukces rośnie z nami. Wstęp
REGULAMIN rekrutacji uczestników do projektu Wstęp 1. Regulamin określa warunki udziału w projekcie. 2. Projekt w ramach indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
z 10 2012-08-22 13:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.wisla.pl/siwz/mzeas_zajecia/ Wisła: RGŚ.MZEAS.271.29.2012.PJ: Usługi Bardziej szczegółowo Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata
12 Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2015-2033 Założenia ogólne 1. Wartości przyjęte w WPF są zgodne z projektem budżetu na 2015 rok. Bardziej szczegółowo Tadeusz Ferenc Prezydenta Miasta Rzeszowa
Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic - prezentacja projektu i działań komplementarnych Tadeusz Ferenc Prezydenta Bardziej szczegółowo Wykaz przedsięwzięć do WPF
Strona 1 L.p. Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Kętach z dnia... Nazwa i cel kwoty w zł Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2015 Bardziej szczegółowo Projekt Wyjątkowy uczeń
Projekt Wyjątkowy uczeń współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.wyjatkowyuczen.uml.lodz.pl Szanowni Rodzice, Jeżeli Państwa dziecko w roku szkolnym Bardziej szczegółowo Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w 2016 r.
Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w 2016 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Wersja z dn. 26.01.2016r. Nr i nazwa działania Planowany termin Typy projektów Bardziej szczegółowo P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07.
P R O J E K T pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego okres realizacji 01.08.2013r 31.07.2015r nr WND POKL.03.05.00-00-181/12 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR XXXV/799/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 27 marca 2013 r.
UCHWAŁA NR XXXV/799/13 RADY MIASTA KATOWICE z 27 marca 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2013-2035 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z 8 marca Bardziej szczegółowo Trampolina do sukcesu
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapobieganie Bardziej szczegółowo Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koszalina na lata
12 Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koszalina na lata 2015-2033 Założenia ogólne 1. Wartości przyjęte w WPF są zgodne z budżetem na 2015 rok. 2. Prognoza obejmuje Bardziej szczegółowo Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WYDZIAŁ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Zadania wdrożeniowe EFRR WYDZIAŁ ROZWOJU Bardziej szczegółowo PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU
PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY RABKA-ZDRÓJ Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Bardziej szczegółowo Regulamin rekrutacji i uczestnictwa. w projekcie Akademia sukcesu indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów. klas I-III w Gminie Wieliczka
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Akademia sukcesu indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Wieliczka 1 Informacje ogólne 1. Regulamin niniejszy określa zasady Bardziej szczegółowo Projekt systemowy w zakresie indywidualizacji nauczania. w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Projekt systemowy w zakresie indywidualizacji nauczania w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Podział środków na projekty systemowe w województwach Woj. mazowieckie 84 400 738 Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r.
UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2014-2035 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR 39/XXII/12 RADY GMINY W MNIOWIE. z dnia 4 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
UCHWAŁA NR 39/XXII/12 RADY GMINY W MNIOWIE z dnia 4 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Bardziej szczegółowo ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE PROJEKTU SYSTEMOWEGO INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE PROJEKTU SYSTEMOWEGO INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 1. Jaki typ zajęć podlegać będzie finansowaniu? W ramach projektu Bardziej szczegółowo KONFERENCJA. Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej
KONFERENCJA Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku Bardziej szczegółowo Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Będzino: Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu pn. Stawiamy na indywidualizację POKL.09.01.02-32-120/12-00 w roku szkolnym 2012/13 w szkołach podstawowych, klasy I-III, Bardziej szczegółowo Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie
Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie Projekty oświatowe wdrażane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Bardziej szczegółowo 28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej
Dział Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXX/419/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia r. Dotacja rozwojowa w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok Rozdział Wyszczególnienie Plan na Bardziej szczegółowo 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pomoce do:
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/2012 Miejski Zakład Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza do złożenia oferty na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych z terenu miasta Ostrów Bardziej szczegółowo Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu
Załącznik do Uchwały Nr 58/590/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. Harmonogram o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Bardziej szczegółowo Rezultaty projektu Wiedza plus wiara w siebie równa się sukces. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
Ustrobna 3 czerwca 14r Rezultaty projektu Wiedza plus wiara w siebie równa się sukces Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Wiedza plus Bardziej szczegółowo zwiększenie stopnia i zakresu wykorzystania metod aktywizujących;
Od 1 września 2011 roku do 31 sierpnia 2013 roku w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Przyrowie realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania Bardziej szczegółowo INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH projekt systemowy Plan Działania 2010 Priorytet IX Poddziałanie 9.1.2 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Bardziej szczegółowo Załącznik nr 5 do Uchwały Nr X/47/11 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 25 maja 2011 roku
L.p. Projekt Okres realizacji zadania Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Dział Rozdział Przewidywane nakłady i źródła finansowania Wydatki w roku budżetowym 2011 źródło kwota 1 Bardziej szczegółowo Gmina Sokółka pozyskuje fundusze unijne. edukacji przedszkolnej. Białystok, dn. 9 luty 2010r.
Gmina Sokółka pozyskuje fundusze unijne na wsparcie edukacji przedszkolnej Białystok, dn. 9 luty 2010r. Dzieci w Gminie Sokółka Dzieci w wieku 3-5 lat jest 727. Na wsi zameldowanych jest 230 dzieci w 86 Bardziej szczegółowo w zł Wydatki bieżące: 0,00 0,00 Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. 1 524 476,00 524 476,00 - środki z budżetu krajowego
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIV/324/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 6 lutego 2013 roku Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych Bardziej szczegółowo POSZUKIWANIA AUTONOMICZNYCH ROZWIĄZAŃ W BUDOWANIU SUKCESU SZKOŁY
POSZUKIWANIA AUTONOMICZNYCH ROZWIĄZAŃ W BUDOWANIU SUKCESU SZKOŁY I. Ogólna charakterystyka Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ustce. II. Opis ważniejszych przedsięwzięć. 1. Projekty unijne: a) Twój rozwój, twoja Bardziej szczegółowo Uwaga nr 1. Uwaga nr 2
Uwaga nr 1 Dodanie osi priorytetowej 12: Kultura i sektory kreatywne. Cel ogólny osi priorytetowej: Podniesienie jakości oferty kulturalnej i produktów kultury wytworzonych przez przemysły kultury oraz Bardziej szczegółowo uczniów klas I-III czterech szkół podstawowych w Gminie Miejskiej
Fundamenty przyszłości wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów klas I-III czterech szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Rumia. WND-POKL.09.01.02-22-296/11 Projekt Fundamenty przyszłości wyrównywanie Bardziej szczegółowo I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Święciechowa, ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa, woj. wielkopolskie, tel. 065 5333510, faks 065 5299548.
Święciechowa: Zajęcia dodatkowe dla dzieci klas I-III i doposażenie szkół podstawowych w gminie Święciechowa Numer ogłoszenia: 229076-2011; data zamieszczenia: 03.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Bardziej szczegółowo Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu
Załącznik do Uchwały Nr 37/375/ Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 21 kwietnia r. Harmonogram o w trybie konkursowym na rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Bardziej szczegółowo 2. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu
Zespół Szkół w Siedliskach Siedliska 232 33-172 Siedliska Znak sprawy: ZS/ZP/2/2012 Ogłoszenie o przetargu na zadanie pn.: Każdy uczeń jest ważny, czyli zrównoważony rozwój dzieci w gminie Tuchów w ramach Bardziej szczegółowo Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu
Harmonogram o w trybie konkursowym na rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ( 2014-2020) Numer SzOOP 1.1 EFRR 1.2 EFRR 1.3 EFRR 1.4 EFRR 1.5 EFRR 2.1 Bardziej szczegółowo CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:
NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa Bardziej szczegółowo Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XXXIX/
1 Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XXXIX/ /14 z 27.02.2014r. I. Dochody - zwiększenia 2 745 551 1. Środki na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Bardziej szczegółowo Załącznik do Zarządzenia Nr VI/762/2012 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 19 października 2012 r.
Załącznik do Zarządzenia Nr VI/762/2012 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 19 października 2012 r. Regulamin uczestnictwa w projekcie pn. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I III rzeszowskich Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2013-2035
UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z... 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2013-2035 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie Bardziej szczegółowo Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZADANIA WŁASNE 11 847 28 11 785 33 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 82 82 195 Pozostała działalność Bardziej szczegółowo Ogłoszenie o przetargu
Znak sprawy: ZS/ZP/3/2012 Tuchów 17.07.2012 Ogłoszenie o przetargu Dyrektor Zespołu Szkół w Tuchowie informuje że został ogłoszony przetarg na zadanie: Usługa edukacyjna w ramach programu Indywidualizacja Bardziej szczegółowo Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r.
Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Lublin, 26.06.2013 r. Logika procesu programowania RPO WL na lata 2014-2020 Główne założenia wydatkowania środków Bardziej szczegółowo UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku
UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2013-2017 Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR XXV/181/2013 RADY GMINY W FAŁKOWIE. z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2013 rok.
UCHWAŁA NR XXV/181/2013 RADY GMINY W FAŁKOWIE z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Bardziej szczegółowo Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze
Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr IV/23/15.z dnia 22 stycznia 2015r. Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze I. Dochody Szacunek dochodów Bardziej szczegółowo Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o realizacji przedsięwzięć za 2014 rok - część opisowa
Załącznik nr 16. do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku. Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH. z dnia... r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2015 rok
UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH z dnia...... r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Bardziej szczegółowo RAPORT Z POSTĘPU REALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA LEGNICY NA LATA
RAPORT Z POSTĘPU REALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA LEGNICY NA LATA 215-22 Legnica 15.11.216 rok I. INFORMACJE OGÓLNE Informacje o programie: Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Bardziej szczegółowo Starostwo Powiatowe w Rypinie, 20 kwietnia 2015 roku
Projekty realizowane przez Powiat Rypiński Dobry Zawód Lepszy Start Działanie 9.2 POKL, wartość projektu 2 748 754,05 zł, dofinansowanie 2 336 440,94 zł. Pogłębiaj wiedzę, rozwijaj umiejętności, poznaj Bardziej szczegółowo I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Swarzędz, Rynek 1, 62-020 Swarzędz, woj. wielkopolskie, tel. (061) 65 12 000, faks (061) 65 12 211.
Swarzędz: Zakup usług edukacyjnych realizowanych w ramach projektu systemowego - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klasy I-III szkoły podstawowej pn.: Szkolna Akademia Innowacji, Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR XXV/180/2012 RADY GMINY W LIPNIKU. z dnia 25 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok
UCHWAŁA NR XXV/180/2012 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 25 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku Bardziej szczegółowo Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieroszów w I półroczu 2016 roku.
Mieroszów, 31.08.2016r Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieroszów w I półroczu 2016 roku. Wprowadzenie Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mieroszów na lata 2016-2021 Bardziej szczegółowo NAUKA BEZ GRANIC. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
NAUKA BEZ GRANIC Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Bardziej szczegółowo FINANSOWANIE Z FUNDUSZY UE
WYDZIAŁ TRANSPORTU I ELEKTROTECHNIKI KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO GMINY JEDLNIA- LETNISKO W RAMACH MARKI GMINY FINANSOWANIE Z FUNDUSZY UE dr Ewa Ferensztajn-Galardos ZAKŁAD LOGISTYKI Bardziej szczegółowo Halina Włodarczyk Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnzjalnych nr 12 w Łodzi
Halina Włodarczyk Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnzjalnych nr 12 w Łodzi Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt LABORATORIUM MODY realizowany Bardziej szczegółowo Zakres udzielanego wsparcia
Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Potrafię więcej wyrównywanie szans edukacyjno rozwojowych dzieci klas I III Publicznej Szkoły Podstawowej w Skórczu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Bardziej szczegółowo PARTNER Towarzystwo Inicjatyw Europejskich 90-408 Łódź ul. Próchnika 1 nr lok. 303, III piętro tel/fax: 42 681 80 08
1 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działania:9.1. Wyrównywanie Bardziej szczegółowo Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze
Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ALEKSANDRÓW Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna Bardziej szczegółowo Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020 KONSULTACJE SPOŁECZNE CELE OPERACYJNE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWIZACJA ZAWODOWA ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ Bardziej szczegółowo Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.VI.32.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2015 r. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 758 Bardziej szczegółowo Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju Bardziej szczegółowo PRIORYTET 6 WYKORZYSTANIE I PROMOCJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO DOLNEGO ŚLASKA ( TURYSTYKA I KULTURA )
INFORMACJA DOTYCZĄCA POZYSKANIA SRODKÓW UNIJNYCH W RAMACH RPO WD ( DZIAŁANIA 6. 4) PRIORYTET 6 WYKORZYSTANIE I PROMOCJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO DOLNEGO ŚLASKA ( TURYSTYKA I KULTURA ) DZIAŁANIE Bardziej szczegółowo 10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej
10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE PŁONIAWY-BRAMURA DOFINANSOWANE ZE SRODKÓW UE Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury Bardziej szczegółowo 2017 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres