Source: http://docplayer.fi/19556144-Hyvinkaan-kaupunki-tekninen-keskus-graniitti-ja-betonikivityot-v-2016-hyvinkaa-urakkaohjelma.html
Timestamp: 2019-01-21 15:23:24+00:00
Document Index: 8076270

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ URAKKAOHJELMA - PDF
Download "HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ URAKKAOHJELMA"
1 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ
2 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Rakennuttaja Tilaaja Rakennuskohde 4 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS Urakkamuoto Maksuperuste Urakkasuhteet 4 3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Sivuvelvollisuudet (YSE 2 ) Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollis. (YSE 2, kohta 1) 3.2.2Muut sivuvelvollisuudet 3.3 Työmaapalvelut (YSE 3 ) Työmaan johtovelvollisuudet (YSE 4 ) 7 4. TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA Tilaajan suoritusvelvollisuus 8 5. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT Sopimusasiakirjat (YSE 13 ) Sopimusasiakirjojen julkisuus 9 6. URAKKA-AIKA Suoritusaika (YSE 17 ) Viivästyssakko (YSE 18 ) Muut sanktiot 9 7. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET Urakoitsijan vakuudet Rakennusajan vakuus Takuuaika ja takuuajan vakuus (YSE 29 ja 36 ) Tilaajan vakuudet (YSE 37 ) Vakuutukset (YSE 38 ) 10 8 TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Urakkahinnan maksaminen (YSE 40 ) Hintasidonnaisuudet (YSE 48 ) Laskujen maksuaika 10 9 ORGANISAATIOT Tilaajan organisaatio/edustajat Urakoitsijan organisaatio/edustajat (YSE 56 ) 11
3 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 3 (12) 10 YHTEISET TOIMITUKSET Katselmukset Työmaakokoukset (YSE 66 ) Työmaapäiväkirja (YSE 75 ) Vastaanottotarkastus (YSE 71 ) Takuutarkastus (YSE 74 ) LAADUNVARMISTUS Tilaajan laadunvarmistus (YSE 9 ) Urakoitsijan laadunvarmistus (YSE 10 ) RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN (YSE 92 ) MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Suunnitelmat Mittaustyöt ERITYISET URAKKAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Työvoima Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin (YSE 53 ) Ongelmajätteet (YSE 53, kohta 3) Vierasperäiset tuholaiset Ilmoitukset verohallinnolle 12
4 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 4 (12) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja Rakennuttaja on Hyvinkään kaupunki. Rakennuttajan edustajana, tilaajana toimii Hyvinkään kaupungin teknisen keskuksen kuntatekniikkayksikkö. 1.3 Rakennuskohde Urakan kohteena on Hyvinkään kaupungin Graniitti- ja betonikivityöt Rakennuttaja luovuttaa urakoitsijan käyttöön korvauksetta työn suoritukselle välttämättömät alueet. Urakoitsija saa perustaa tukikohtansa tilaajan osoittamaan paikkaan. Muut alueet hankkii urakoitsija kustannuksellaan, ellei urakka-asiakirjoissa ole toisin sanottu. Urakka-alueella samanaikaisesti tehtävät muut työt Urakoitsijan on sovitettava työnsä ja urakka-alueen käyttö muiden urakka-alueella työskentelevien kanssa tilaajan antamien ohjeiden mukaan. - Tilaaja teettää kaduilla kadunrakennukseen liittyviä pohjatöitä sekä asfaltointi- ja viimeistelytöitä. Liikennejärjestelyt ja kunnossapitotoimet Päätoteuttaja Hyvinkään kaupunki Tekninen Palvelukeskus hoitaa kohteisiin tarvittavat työmaasta varoittavat liikennemerkit. Urakoitsijan tulee huolehtia kustannuksellaan urakkaansa kuuluvien kaivantojen ja rakenteiden työnaikaisista suojauksista suojalaitteineen. Urakoitsijan tulee omalta osaltaan huolehtia, että välttämätön liikenne sujuu urakka-alueella. Urakoitsijan tulee sopia tilaajan kanssa ja tehdä ilmoitukset palo- ja poliisiviranomaisille, mikäli joutuu katkaisemaan liikenteen joltakin katuosuudelta. 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 2.1 Urakkamuoto Urakka on yksikköhintaurakka. 2.2 Maksuperuste Maksuerät voidaan laskuttaa mittausten perusteella kahden viikon välein. 2.3 Urakkasuhteet Urakoitsija voi antaa osan töistä tilaajan hyväksymille aliurakoitsijoille.
5 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 5 (12) 3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 3.1 Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakoitsija on velvollinen suorittamaan kaikki sopimusasiakirjojen mukaisen urakan toteuttamiseksi tarpeelliset työt aputehtävineen ja hankintoineen ellei jotain ole erikseen määrätty rakennuttajan tai muiden tehtäväksi. Rakennuspaikalla irrotettava maa-, kivi- ja puuaines eivät kuulu urakoitsijalle. Urakkaan kuuluu Graniitti- ja betonikivitöiden tekemisen osalta - graniittireunatukien sekä noppakivien hankinta - betonisten päällystekivien, graniittireunakivien, paasikivimuurin, graniittilaattojen, noppakivien, asennustyöt - materiaalien ja työn on täytettävä Infra RYL 2010:ssä olevat vaatimukset Työmäärät ilmenevät lähemmin yksikköhintaluetteloista ja asennuskohteet liitteenä olevista kohdeluetteloista. Yksikköhintaluetteloissa ilmoitetut työmäärät eivät ole rakennuttajaa sitovia. Betonisten päällystekivien asentaminen Urakoitsijalle kuuluu osana yksikköhintaa - kivien leikkaus ja sahaus (huom. pölynsidonta). - asennushiekan levitys (n. 3 cm) ja tasaus - kivien asennustyö sekä tiivistystyö tärylevyllä - saumaushiekan 0-0,6 mm hankinta ja saumaustyö - kaikki kaivojen ym. korkeussäädöt - asennuksessa tarvittavan betonin hankinta, kuljetus-, levitys- ja tasaustyöt sekä kivien asennustyöt - työmaan siivous, kuormalavojen, pakkaus ym. jätteiden keräys ja kuljetus kaupungin varikolle os. Kerkkolankatu 38. Osa sidekivistä asennetaan hiekalle ja osa betoniin. Katso tarkemmin yksikköhintaluettelot ja kohdeluettelot. Päätoteuttaja merkitsee kivettävien alueiden rajat sekä korot kertaalleen työn alussa. Tilaaja hankkii kaikki betonikivet työmaa-alueelle, josta ne on urakoitsijan siirrettävä työkohteeseen. Päätoteuttaja toimittaa työmaalle kasoihin asennushiekan. Kaikki muut asennustyössä tarvittavat materiaalit on urakoitsijan hankittava ja niistä aiheutuvat kustannukset tulee sisältyä yksikköhintaan. Graniittireunatukien asentaminen Graniittireunatuet asennetaan maakosteaan betoniin. Yksikköhintaluettelossa ilmoitettavan yksikköhinnan tulee sisältää myös alaslasket-
6 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 6 (12) tavan kiven hinnan. Urakoitsijalle kuuluu osana yksikköhintaa - uusien graniittireunatukien hankinta ja toimittaminen työmaalle - reunatukien siirto - uran kaivu kiville, pohjan tasaus ja tiivistys - betonin hankinta: kaikki gr-reunatuet asennetaan maakosteaan betoniin - kiven taustan lopputäyttö ja tiivistys murskeella, noin 10cm kiven yläpinnasta - ajoliittymissä kiven etupuolen ja taustan lopputäyttö ja tiivistys murskeella kiven yläpinnan tasoon. - kivien asennustyöt ja tarvittavat kivien työstöt (huom. pölynsidonta) - työmaan siivous, kuormalavojen, pakkaus ym. jätteiden keräys ja kuljetus kaupungin varikolle os. Kerkkolankatu 38. Päätoteuttaja osoittaa kivilinjojen paikat ja korot kertaalleen ja toimittaa tarvittavan lisämurskeen kasoihin työmaalle. Graniitti laattojen, noppakivien asentaminen Urakoitsijalle kuuluu osana yksikköhintaa - uusien noppakivien hankinta ja toimittaminen työmaalle. - pohjan tasaus ja tiivistys - betonin hankinta: kaikki graniittilaatat asennetaan 100 mm paksuiseen maakosteaan betoniin, noppakivet asennetaan 40 mm paksuiseen maakosteaan betoniin - kivien asennustyöt ja tarvittavat kivien työstöt - noppakivien saumaushiekan 0-4 mm hankinta ja saumaustyö - graniittilaattojen saumausmateriaalin hankinta ja saumaustyö. Laattojen sauman leveys on 2-5mm. Saumaus märkämenetelmällä vesi / hiekka / sementtiseos. - työmaan siivous kuormalavojen, pakkaus ym. jätteiden keräys ja kuljetus kaupungin varikolle os. Kerkkolankatu 38. Päätoteuttaja osoittaa kivilinjojen paikat ja korot kertaalleen ja toimittaa tarvittavan asennus- ja täyttömurskeen kasoihin työmaalle. Paasikivien asentamisen Paasikivet asennetaan maakosteaan betoniin. Urakoitsijalle kuuluu osana yksikköhintaa - uran kaivu kiville, pohjan tasaus ja tiivistys - betonin hankinta: kaikki paasikivet asennetaan 50mm paksuiseen maakosteaan betoniin - kivien asennustyöt ja tarvittavat kivien työstöt (huom. pölynsidonta) - työmaan siivous kuormalavojen, pakkaus ym. jätteiden keräys ja kuljetus kaupungin varikolle os. Kerkkolankatu 38 Päätoteuttaja osoittaa kivilinjojen paikat ja korot kertaalleen. Pohjatyöt - päällystekivien vaatimat pohjatyöt - pohjan muotoilu, lisämurskeen (enintään 200mm) levitys ja tiivistys Päätoteuttaja merkitsee pohjatöiden vaatimat korot ja toimittaa tarvittavan lisämurskeen työmaalle.
7 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 7 (12) Hankinnat Urakoitsija hankkii kustannuksellaan a. graniittireunakivet b. maakostean betonin c. saumaushiekan ja graniittilaattojen saumausmateriaalin d. graniittinoppakivet Tilaaja suorittaa urakkaan kuuluvat seuraavat hankinnat: Hankkii ja kustantaa betonikivet, graniittilaatat, muurikivet ja kiviainekset paitsi saumaushiekat. 3.2 Sivuvelvollisuudet (YSE 2 ) Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet (YSE 2, kohta 1 j) Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa kaupparekisteriote ja RALA:n (Rakentamisen Laatu RALA ry) tai Tilaajavastuu.fi:n (Suomen tilaajavastuu OY) tilaajavastuulain tiedot. Mikäli urakoitsijalla ei ole toimittaa edellä mainittujen tahojen antamia tilaajavastuulain tietoja, niin urakoitsijan on liitettävä tarjoukseensa YTJ:n (Yritys ja yhteistietojärjestelmä) rekisteritiedot verovelkatodistus ja ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä sekä todistus siitä, että sillä on voimassa oleva tapaturmavakuutus työntekijöilleen sekä selvitys siitä kuinka työntekijöiden työterveyshuolto on järjestetty. Jos urakoitsijalla on verovelkoja ja/tai erääntyneitä eläkemaksuja, niin siinä tapauksessa on toimitettava selvitys siitä, että verovelkaa ja/tai erääntyneitä eläkemaksuja koskeva maksusopimus on tehty. Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle mahdollisten aliurakoitsijoiden vastaavat selvitykset. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen urakoitsija, aliurakoitsija tai näiden alihankkija, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä. Urakan kestäessä yli 6 kk on urakoitsijan esitettävä verovelkatodistus ja ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä 6 kuukauden välein. Maksujen laiminlyöminen on urakkasopimuksen purkuperuste Muut sivuvelvollisuudet Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että jokaisella rakennuskohteella työskentelevällä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. Tunnisteesta on käytävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja. Työntekijän tunnisteessa tulee olla työnantajan nimi ja työntekijän veronumero. Urakoitsijan on pidettävä työmaalla työskentelevistä henkilöluetteloa 3.3 Työmaapalvelut (YSE 3 ) Urakoitsija vastaa tarvitsemistaan työmaapalveluista. 3.4 Työmaan johtovelvollisuudet (YSE 4 ) Hyvinkään kaupungin tekninen palvelukeskus toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana.
8 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 8 (12) 4. TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 4.1 Tilaajan suoritusvelvollisuus Rakennuttaja hankkii seuraavat luvat: luvat työnaikaisiin liikennejärjestelyihin katujen osalta samoin kuin yksityisten teiden osalta, mikäli näiden käyttö on työn kannalta välttämätöntä luvat johtojen, laitteiden ja rakenteiden pysyviin siirtoihin, mikäli nämä ovat työn kannalta välttämättömiä tai merkitty suunnitelmiin. työluvat työsuoritusten välttämättä edellyttämien alueiden osalta samoin kuin pysyvien laitteiden ja rakenteiden sijoittamisluvat. Muut luvat hankkii urakoitsija. Lupamaksut ja lupien hankintakustannukset samoin kuin näihin lupiin liittyvän viranomaisen valvonnan sekä lupaehtojen edellyttämät väistämättömät korvaukset maksaa luvan hankkija. Urakoitsija vastaa lupaehtojen edellyttämistä työsuorituksista sekä niiden kustannuksista tavanomaisten ja urakka-asiakirjoista ilmenevien lupaehtojen osalta. Alku- ja loppukatselmuksen pitämisestä huolehtii rakennuttaja. Vahinkokatselmuksen pitämisestä huolehtii urakoitsija siinäkin tapauksessa, että rakennuttaja on sitä vaatinut. Rakennuttaja ja urakoitsija vastaavat katselmuksista aiheutuvista kustannuksistaan. Muille katselmukseen osallistumisesta aiheutuvat kustannukset korvaa se, joka huolehtii katselmuksen pitämisestä. Johtojen ja maanalaisten rakenteiden sijainnin selvittämisestä sekä sen kustannuksista vastaa urakoitsija. Vastuu rakenteiden vakavuudesta ja painumista Urakoitsija vastaa tekemiensä kaivantojen, luiskien ja pengerten vakavuudesta urakan ajan. Urakoitsijan on otettava tarjousta tehdessään huomioon pohjamaan kokoonpuristumisesta aiheutuva työnaikainen painuminen. Rakenteiden tulee työn luovutushetkellä olla suunnitelma-asiakirjoissa esitetyssä korkeudessa. Urakoitsija vastaa kaivanto- ja pengertäytteessä sekä päällysrakenteessa tapahtuvan jälkitiivistymisen seurauksista tekemiensä rakenteiden osalta myös takuuajan. 5. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 5.1. Sopimusasiakirjat (YSE 13 ) Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava: A Kaupalliset asiakirjat a) urakkasopimus tai tilaus ja tilausvahvistus b) urakkaneuvottelupöytäkirja c) yleiset sopimusehdot YSE 1998
9 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 9 (12) d) tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset e) urakkaohjelma ja työturvallisuusasiakirja f) tarjous g) määräluettelot h) muutostöiden yksikköhintaluettelo i) Infra 2015 Määrämittausohje B Tekniset asiakirjat j) Infra RYL 2010 k) Tilapäiset liikennejärjestelyt katu- ja yleisillä alueilla (Suomen kuntatekniikan yhdistys, julkaisu 1/2013) 5.2. Sopimusasiakirjojen julkisuus Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten asiakirjojen julkisuutta koskevia ja kuntalain säännöksiä. 6. URAKKA-AIKA 6.1. Suoritusaika (YSE 17 ) Asennustyöt on tehtävä välisenä aikana. Kohteiden aikataulut sovitaan yhdessä päätoteuttajan, tilaajan ja urakoitsijan kanssa Viivästyssakko (YSE 18 ) Viivästyssakko on kultakin työpäivältä, jonka urakka myöhästyy urakkasopimuksessa mainitusta valmistumisesta, 0,3 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta (poikkeus YSE 18 ). Viivästyssakko lasketaan enintään 50 työpäivältä Yksittäisen kohteen viivästyssakko Viivästyssakko on kultakin työpäivältä, yksittäisen työkohteen tai sen osan valmistumisen viivästyessä yhteisesti sovitusta valmistumisajasta urakoitsijasta johtuvasta syystä, % ko. työkohteen arvonlisäverottomasta arvosta. Yksittäisen työkohteen sopimussakolle ei ole ylärajaa, mutta yksittäisten työkohteiden viivästyssakko yhteensä voi olla korkeintaan 10 % urakkasummasta (poikkeus YSE 18 ) Muut sanktiot Kirjallinen muistutus Liikenteen ohjaukseen liittyvistä puutteista ensimmäinen muistutus kirjataan työmaapäiväkirjaan ja käsitellään työmaakokouksessa. Rahallinen sanktio Tilaaja voi määrätä rahallisen sanktion kun urakoitsija laiminlyö liikenteen ohjaukseen tai työturvallisuuteen liittyviä lakeja ja asetuksia. Liikenteen ohjaukseen liittyvistä puutteista urakoitsija on velvollinen suorittamaan sakkoa toisen muistutuksen jälkeen 1000 seuraavalla kerralla 2000 ja tämän jälkeen 3000 seuraavilta kerroilta. Tilaajalle ei siirry perittävän sakon perusteella mitään liikenteen hoitoon liittyviä päätoteuttajan tätä urakkaa koskevia velvoitteita. Työturvallisuuteen liittyvistä puutteista tai laiminlyönneistä on urakoitsija velvollinen suorittamaan sakkoa 1000 ensimmäisellä kerralla, 2000 toisella kerralla ja 3000 seuraavilta kerroilta.
10 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 10 (12) 7. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 7.1 Urakoitsijan vakuudet Rakennusajan vakuus Rakennusajan vakuus on 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta (YSE 36 ). Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle heti, kun työn tulos on kokonaisuudessaan otettu vastaan, vastaanottotarkastuspöytäkirja on allekirjoitettu ja takuuajan vakuus on asetettu. Mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle henkilölle, jolle rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen ja rakennuttajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen vakuus niiden selvittämiseksi ja suorittamiseksi on asetettu Takuuaika ja takuuajan vakuus (YSE 29 ja 36 ) Takuuaika on kaksi vuotta. Takuuajan vakuus on 2 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. 7.2 Tilaajan vakuudet (YSE 37 ) Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta (poikkeus YSE 37 ). 7.3 Vakuutukset (YSE 38 ) Urakoitsijalla on oltava riittävän suuri voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus. 8 TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 8.1 Urakkahinnan maksaminen (YSE 40 ) Maksuerät maksetaan mittausten perusteella kahden viikon välein. Urakkaan sisältyvät työt kuuluvat rakentamisen käännetyn arvonlisäverollisuuden piiriin. Laskut ovat ilman arvonlisäveroa ja laskussa on oltava maksajan y-tunnus sekä maininta, että maksaja on veronmaksuvelvollinen. Tilaajalla on oikeus pidättää n. 5 %:n edestä sovittuja viimeisiä laskuja viimeiseksi maksueräksi. Viivästyskorkoa ei em. laskuista makseta (poikkeus YSE ). 8.2 Hintasidonnaisuudet (YSE 48 ) Urakkahintaa ei sidota indeksiin. 8.3 Laskujen maksuaika Laskujen maksuaika on 21 vrk siitä kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. 9 ORGANISAATIOT 9.1 Tilaajan organisaatio/edustajat Tilaajan toimivaltaisena edustajana toimii vs. kaupungininsinööri Kari Rättö ja vs. rakennuttamispäällikkö Mauri Rusi.
11 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 11 (12) Rakennussuunnitelmien muuttamista koskevia tahdonilmaisuja antamaan ja pienistä ja kiireellisistä muutoksista määräyksiä antamaan on oikeutettu rakennuttamispäällikkö Mauri Rusi. Paikallisvalvojana tulee toimimaan työmaainsinööri Tapani Heikkinen. 9.2 Urakoitsijan organisaatio/edustajat (YSE 56 ) Urakoitsijaa pyydetään tarjouksessaan ilmoittamaan ketkä ovat tähän työhön ehdotettavat urakoitsijan edustaja ja vastaava työnjohtaja. Urakoitsijalla tulee aina olla työkohteessa suomenkieltä taitava ja piirustusten lukutaitoinen henkilö. Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämän työnjohdon. 10 YHTEISET TOIMITUKSET 10.1 Katselmukset Rakennuttajan luovuttamat työalueet täsmennetään yhteisessä katselmuksessa Työmaakokoukset (YSE 66 ) 10.3 Työmaapäiväkirja (YSE 75 ) Urakoitsija pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa, jonka tilaajan edustaja kuittaa päivittäin Vastaanottotarkastus (YSE 71 ) 10.5 Takuutarkastus (YSE 74 ) 11 LAADUNVARMISTUS 11.1 Tilaajan laadunvarmistus (YSE 9 ) Tilaaja tulee suorittamaan urakan aikana laadunvalvontakokeita. Tilaajan suorittamat kokeet ja mittaukset eivät vähennä eivätkä korvaa urakoitsijan laadunvalvontaa Urakoitsijan laadunvarmistus (YSE 10 ) Urakoitsijan tulee tarjouksessaan osoittaa kuinka hän varmistaa suorituksensa laadun. 12 RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN (YSE 92 ) Riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivät voi keskenään sopia ratkaistaan Suomen lain mukaan Hyvinkään käräjäoikeudessa (poikkeus YSE 92 ). 13 MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ
12 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 12 (12) 13.1 Suunnitelmat Rakennuttaja hankkii pysyviä rakenteita koskevat suunnitelmat, ellei sopimusasiakirjoissa toisin mainita Mittaustyöt Päätoteuttajan toimesta merkitään kivettävien alueiden rajat sekä korot ennen työn aloittamista. Samoin merkitään reunakivilinjat kertaalleen. Tämän jälkeen urakoitsija huolehtii kaikista työn suorittamiseksi tarvittavista mittauksista, ellei jäljempänä ole toisin sanottu. Tilaaja suorittaa valmiiden rakenteiden sijaintia ja korkeusasemaa koskevat tarkistusmittaukset sekä laskutusta varten tarvittavat työmäärien mittaukset. Urakoitsijalla on oikeus olla läsnä ja tarkastaa rakennuttajan mittaukset ja laskelmat. 14 ERITYISET URAKKAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 14.1 Työvoima Urakoitsijan tulee antaa työvoimastaan pääurakoitsijalle tiedonantovelvollisuuden edellyttämät tiedot. Ammattitaitoa vaativissa töissä on käytettävä pätevää ammattityövoimaa. Urakoitsijan kaikilla työmaalla toimivilla henkilöillä tulee olla voimassa oleva katu- /tieturvakoulutus 1 suoritettuna. Urakoitsijalla on oikeus käyttää alaurakoitsijoinaan hyväksi tunnettuja urakointiliikkeitä, mutta rakennuttaja pidättää itselleen oikeuden niiden hyväksymiseen Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin (YSE 53 ) Omistusoikeus urakka-alueelta irrotettaviin kaikkiin aineksiin kuuluu tilaajalle Ongelmajätteet (YSE 53, kohta 3) 14.4 Vierasperäiset tuholaiset Mikäli materiaalia tuotetaan ulkomailta, on urakoitsijan huolehdittava vierasperäisten tuholaisten torjunnasta Ilmoitukset verohallinnolle Tilaaja ilmoittaa verohallinnolle kuukausittain tiedonantovelvollisuuden edellyttämät urakkatiedot. Hyvinkäällä Kari Rättö vs.kaupungininsinööri