Source: http://docplayer.fi/1908899-Pihlajalahden-vesi-ja-valokuituhanke-loppuraportti.html
Timestamp: 2016-10-22 21:43:26+00:00
Document Index: 8494707

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'Diaarinumero 1306', 'kko ', 'kko ']

⭐PIHLAJALAHDEN VESI- JA VALOKUITUHANKE LOPPURAPORTTI
PIHLAJALAHDEN VESI- JA VALOKUITUHANKE LOPPURAPORTTI
Download "PIHLAJALAHDEN VESI- JA VALOKUITUHANKE LOPPURAPORTTI"
Jaana Anni Mäkinen
1 1 PIHLAJALAHDEN VESIOSUUSKUNTA PIHLAJALAHDEN VESI- JA VALOKUITUHANKE LOPPURAPORTTI ELY hankenumero: ELY päätösnumero : 341542 2 TIIVISTELMÄ Harvaan asuttuna alueena Ruoveden kunnan Pihlajalahden kylän teknisten perusrakenteiden kehittäminen on jäänyt jälkeen yleisestä kehityksestä. Vakavia puutteita on ollut myös veden laadussa ja riittävyydessä. Tietoliikenneyhteydet ovat olleet hitaita ja katkeilevia. Pihlajalahden kyläyhteisön kokouksessa perustettu vesiosuuskunta lähti vi e- mään eteenpäin Pihlajalahden vesi- ja valokuituhanketta. Hankkeen hyväksytyksi kustannusarvioksi tuli euroa. Hankkeen läpivientiin sitoutui 62 vesi- ja 40 valokuituliittyjää. Pirkanmaan ELY-keskus myönsi hankkeelle julkista tukea 67,69 % enintään ,73 euroa. Myöhemmin tuen osuus korotettiin 69,19 %:iin enimmäismäärän pysyessä samana. Tuesta Ruoveden kunnan osuus 15 % ja valtion ja EU:n 54,67 %. Vesijohdon ja valokuituverkon toteutus päätettiin tehdä kahtena erillisenä osahankkeena. Julkisessa kilpailutuksessa vesijohdon rakentajaksi valittiin Destia Oy ja valokuituverkon rakentajaksi Pohjois-Hämeen Puhelin Oy, PHPOY. Sopimuksissa oli urakoitsijoille yhteistyövelvoite kaivantojen osalta. Vesijohdon rakentaminen oli työsuoritteisiin perustuva yksikköhintaurakka, valokuituverkon rakentaminen kiinteähintainen kokonaishintaurakka. Kummankin urakan tuli valmistua mennessä. Hankkeen toteutumista seuraamaan perustettiin ohjausryhmä, johon kuuluivat Matti Telkki, puheenjohtaja, vesiosuuskunta, Mervi Lehtonen, Pirkanmaan ELY-keskus, Juha Stenberg, Ruoveden kunta, Juhani Harju, vesiosuuskunta, Raija Palomäki, vesiosuuskunta ja Markku Vasenius, valvoja. Urakoiden edistymistä seurattiin ja ohjattiin säännöllisissä työmaakokouksissa ja muissa neuvotteluissa. Lisävaikeuden toteutukseen toi samaan aikaan tapahtuva Elenia Oy:n hanke 20 kv sähköjohdon siirtämiseksi ilmasta maahan. Kaikki kolme johtoverkkoa risteili keskenään. Toteutus kuitenkin eteni hyvin ja kumpikin urakoitsija ilmoitti urakan valmistuneen. Seuraavalla viikolla vastanottotarkastuksissa otettiin työt vastaan ja tehtiin taloudelliset loppuselvitykset kummankin urakoitsijan kanssa. Hankkeen suurimpana riskinä pidettiin kustannusarvion ylittymistä metsäosuuksilla maaston kivisyydestä johtuen. Huolellisen yleissuunnittelun ja toteutusaikaisen suunnitelmien täsmennyksen ja tarkennuksen avulla riskit kuitenkin pysyivät hallinnassa ja kanaalilouhintaa oli jopa arvioitua vähemmän. Pihlajalahden vesi- ja valokuituhankkeen kustannuksiksi tuli kaikkiaan ,45 euroa. Pihlajalahden vesi- ja valokuituhankkeen voi katsoa onnistuneen hyvin. Sen kustannukset pysyivät arvioidussa, toteutusaikatauluja ei ylitetty eikä hankkeen alkuperäisiin suunnitelmiin ollut korjattavaa. Pihlajalahden kylän yhteinen hanke vesihuollon ja tietoverkon parantamisessa tulee lisäämään Pihlajalahden elinvoimaisuutta ja sen asukkaiden viihtymistä. Maatalouden ja muun yritystoiminnan kehittämiselle se oli välttämätön edellytys.3 3 1. PIHLAJALAHDEN VESI- JA VALOKUITUHANKKEEN KÄYNNISTÄMINEN Vesiosuuskunnan perustaminen sekä vesi- ja valokuituhankkeen aloitus Pihlajalahden Vesiosuuskunta on perustettu ja merkitty kaupparekisteriin Y-tunnuksella Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa vesilaitosta, tarjota vesihuoltopalveluja ja myydä vettä ja valokuituverkkoa pääasiassa jäsenille. Perustamista edelsi Ruoveden kunnan kanssa toteutettu kysely Pihlajalahden kyläläisille kiinnostuksesta kunnalliseen vesijohtoverkkoon. Kysely postitettiin kaikille kiinteistön omistajille. Kyselyn vastausten perusteella järjestettiin Pihlajalahden Nuorisoseuran talolla keskustelutilaisuus, jossa oli paikalla n. 80 henkilöä. Mukana oli asiantuntijoina Juha Stenberg Ruoveden kunnasta, Erkki Honkaniemi ELY:stä, vesiosuuskunnista Markku Vasenius ja Matti Lähdekorpi sekä PHPOY:stä Jari Liski. Kyläkokous päätti jatkaa hankkeen valmistelua vesi- ja valokuituhankkeena, jolloin valokuitukaapeli asennetaan soveltuvin osin samaan kaivantoon vesijohdon kanssa, ja pyytää Ruoveden kuntaa kustantamaan yleissuunnitelman. Yleissuunnitelman valmistuttua saatiin selville arvioidut hinnat vesi- ja valokuituliittymille pidettiin Pihlajalahden vesiosuuskunnan perustava kokous jossa paikalla oli n. 65 henkilöä. Määräaikaan mennessä vesiliittymäsopimuksia tehtiin 62 ja valokuituliittymäsopimuksia 40. Hankkeen toteutusaikataulu on Hankkeen rahoitus Hankkeen koko kustannusarvioksi tuli , josta palkkioita ja hallinnointia on ja rakentamisen osuutta Tästä vesijohdon osuus on ja valokuidun Perustava kokous päätti hakea hankkeelle rahoitusta ELY-keskukselta kokoontunut vesiosuuskunnan hallitus päätti lisäksi hakea Ruoveden kunnalta 15 %:n suuruista vesihuoltoavustusta koskien koko hanketta. Loppuosa kuluista katetaan liittymismaksuilla. Rakentamisajalle on otettu lainaa pankista. Lainan kokonaismäärä on ja laina-aika 5 vuotta. Tällä hetkellä lainasta on käytössä Lainalle on haettu takaus Ruoveden kunnalta. Hankkeen rakentaminen Urakoitsijat valittiin kilpailuttamalia vesijohto- ja valokuiturakentaminen erillisinä urakoina. Vesijohtourakan urakoitsijaksi valittiin Destia ja valokuitu-urakan urakoitsijaksi Pohjois- Hämeen Puhelin. Hankkeen valvojana on toiminut Markku Vasenius. Muista asiantuntijatehtävistä ovat vastanneet Juhani Harju, Tuula Ojanen ja Raija Palomäki. Asiantuntijatehtävien tekijät on hankittu ostopalveluna kilpailuttamalla. Hankkeen valmistuttua vesi- ja valokuituverkko ovat Pihlajalahden Vesiosuuskunnan omaisuutta. Vesi ostetaan Osuuskunta Vesijaolta ja myydään liittyjille. Veden laskutuksesta huolehtii osuuskunta. Valokuituverkon ylläpidon ja palvelun tuottaminen tehdään ostopalveluna.4 4 Tiedottaminen Hankkeesta on jo suunnitteluvaiheessa tiedotettu aluksi kaikille kiinteistön omistajille (3 ki r- jettä), myöhemmin kaikille alustavissa kyselyissä Kyllä -vastanneille. Lisäksi on käytetty paikallislehteä ilmoitus- ja tiedotusvälineenä. Myös Ruoveden kuntaa ja ELY-keskusta on informoitu hankkeen etenemisestä. Jatkossa tiedottaminen on keskitetty liittymien omistajille eli osuuskunnan jäsenille sähköpostilla tai kirjeillä. Ruovesi-lehdelle kerrotaan hankkeen etenemisestä. Ruoveden kunta ja ELY-keskus pidetään hankkeessa ajan tasalla, samoin lainan myöntänyt pankki. Kirjanpito ja tilintarkastus Vesiosuuskunnan kirjanpitoa hoitavaksi yritykseksi valittiin Tili- ja kiinteistöpalvelu Nieminen. Vesiosuuskunnan tilintarkastajaksi valittiin HTM Markus Koro ja varatilintarkastajaksi HTM Martti Mäkinen. Osuuskuntakokoukset ja hallituksen kokoukset Pihlajalahden Vesiosuuskunnan perustava kokous pidettiin Samassa yhteydessä pidettiin myös osuuskuntakokous. Myöhemmin osuuskuntakokoukset on pidetty ja Vesiosuuskunnan hallitukseen on valittu Tuula Ojanen, Juhani Harju, Raija Palomäki, Pekka Kojola ja Matti Telkki. Varajäseniksi on valittu Jukka Kiintonen ja Jorma Rantaaho. Hallitus on kokoontunut 4 kertaa vuonna 2012, 8 kertaa vuonna 2013 ja 3 kertaa vuonna VESI- JA VALOKUITUHANKKEEN RAKENTAMINEN 2.1 Julkinen tuki Pihlajalahden vesiosuuskunnan Hankesuunnitelman pohjalta Pirkanmaan ELY-keskus myönsi päätöksellään hankkeelle rahoitustukea 67,69 % kuitenkin enintään ,73 e u- roa. Hankkeen hyväksytyt kustannukset olivat ,00 euroa. Päätös sisälsi Ruoveden kunnan myöntämän rahoitustuen 15 %. Kesäkuussa 2014 Ely-keskus Vesiosuuskunnan hakemuksesta korotti tuen määrän 69,19 %:iin. Tuen euromäärä kuitenkin pysyi samana. 2.2 Tarjouskilpailu ja sopimukset Jo ennen ELY-keskuksen rahoituspäätöstä käynnistettiin tarjouskilpailu hankkeen toteutustöistä. Syynä kiirehtimiselle oli tarve töiden aloittamiselle pelto-osuuksilla ennen viljelykauden alkua. Tarjouspyynnöt pyydettiin HILMAssa ja muutoinkin noudatettiin ELY:n ohjeita. Tarjoukset pyydettiin erikseen vesijohdosta ja valokuidusta. Vesijohdon osahankkeeseen saatiin kolme tarjousta, jotka olivat Destia Oy:n, Ajokaivin Oy:n ja Maanrakennus Lahdenperä Oy:n tarjoukset. Valituksi tuli Destia Oy, jonka tarjous oli halvin. Sopimus Destian kanssa s ol-5 5 mittiin Valokuituun saatiin tarjous vain Pohjois-Hämeen Puhelin Oy:ltä (PHPOY). Sopimus PHPOY:n kanssa solmittiin Destia Oy:n kanssa tehty urakkasopimus on yksikköhintasopimus, jolloin Destian veloitukset riippuvat työsuoritteiden määrästä. Tarjouskilpailussa esitetty urakan hinta oli vain ns. vertailuhinta ja lopullinen hinta voi poiketa tästä. Pohjois-Hämeen Puhelin Oy:n kanssa tehtiin kokonaishintainen urakkasopimus. Urakan arvo oli euroa. 2.3 Toteutusmalli, vesijohto Destian kanssa sovittiin seuraavasta etenemisjärjestyksestä. Välittömästi sopimuksen solmimisen jälkeen aloitettiin runkojohdon vetäminen pelto-osuuksilla Räminki Pihlajalahden seurantalo sekä eräillä sivuhaaroilla mm. Lammasniemi Ratalahti Keininka. Seuraavana oli vuorossa metsäiset osuudet ja kesän sekä syyskauden aikana järviosuudet. Kevään nopean etenemisen vuoksi viljelykausi siirsi osan pelto-osuuksista tehtäväksi heti korjuukauden jälkeen. Vesijohdon lisäksi Destia veti sovituissa kohdissa myös valokuidun samaan kaivantoon. Rakentamisen aikana ei ole tarvinnut tehdä muutoksia rakentamissuunnitelmaan. Joitakin tarkennuksia reitin valintaan on tehty joissakin tienalituskohteissa. Samoin erittäin kivisissä tai kallioisissa kohteissa urakoitsija on etsinyt linjaa siirtämällä vaikean kohdan väistön. Urakoitsija on laskuttanut näistä lisätöinä. Toimenpiteillä on kuitenkin saatu alennettua rake n- tamisen kokonaiskustannuksia, mm. kalliita louhintatöitä on ollut vähemmän kuin rakennussuunnitelmassa ennakoitiin. Samaan aikaan vesi- ja valokuituverkon rakentamisen aikaan Elenia Oy aloitti 20 KV ilmajohtojen sijoittamisen maahan. Vesijohdon rakentaminen edellyttää kaivantoa routarajan al a- puolelle, kun sähköverkko taas voidaan sijoittaa lähemmäksi maan pintaa. Vesijohdolla ja sähköverkolla oli useita risteäviä kohteita. Neuvottelemalla Destian ja Elenian työjärjestelyt voitiin kuitenkin lomittaa niin, ettei asiasta koitunut lisäkustannuksia. 2.4 Toteutusmalli, valokuitu Tarjouksessaan PHPOY edellytti, että he voivat tarvittaessa poiketa hankesuunnitelman val o- kuidun reitityksestä, joka pääosin noudatti vesijohdon reittiä. Syynä olivat alkuperäisen ratkaisun liian korkeat kustannukset. Toteutuksessa PHPOY yleensä jätti valokuidun rakennustyön Destian kohdeurakan yhteyteen, mutta joitakin kohteita toteutettiin omana työnä. Kaikille valokuidun tilaajille ei tullut vesiliittymää. PHPOY sopi myös yhteistyöstä Elenian kanssa niissä kohteissa, joissa sähköverkko ja valoku i- tu oli linjattu rinnakkain. Teknisesti tässä oli vain vähän ongelmia, koska sähköverkko ei indusoi häiriöitä valokuituun. Maankäyttölupiin ratkaisut eivät vaatineet täydennyksiä.6 6 2.5 Toteutuksen organisaatio ja resurssit Pihlajalahden vesiosuuskunnan hallitus on seurannut vesi- ja valokuituhankkeen edistymistä ja tehnyt kokouksissaan rakentamisprojektiin liittyviä päätöksiä. Hankkeen toteutuksen seuraamiseen ja mahdollisten muutoshakemusten käsittelyyn on perustettu ohjausryhmä, johon ovat kuuluneet Matti Telkki Pihlajalahden vesiosuuskunta puheenjohtaja Raija Palomäki Pihlajalahden vesiosuuskunta sihteeri Juhani Harju Pihlajalahden vesiosuuskunta Markku Vasenius Pihlajalahden vesiosuuskunta hankkeen valvoja Mervi Lehtonen Pirkanmaan ELY-keskus Juha Stenberg Ruoveden kunta Ohjausryhmä on kokoontunut , ja Vesijohdon rakentamisessa Destialla on ollut hankkeesta vastaavana työpäällikkönä Pekka Nissinen ja rakentamisen työnjohtajana Pekka Holkonen. Työsuoritukset ovat tehneet Destian aliurakoitsijat, joina on käytetty seuraavia Virtain Kaivin Oy maanrakennustyöt E ja J Kiintonen Ky maanrakennustyöt Mikko Tiensuu tienalitukset, suuntaporaus Polar Mittaus tarkemittaukset Ruoppaus Tiimi Oy vesirakentaminen Veljekset Jaakkola vesistökuljetukset Raipala Pertti maa- ja vesirakennustyöt Veljekset Saarinen maanrakennustyöt Timo Kiviranta maanrakennustyöt Telapari Oy vesirakentaminen Koneurakointi Juha Mansikkaviita maanrakennustyöt Sukeltaja Jussi Raivio vesirakentaminen Kuva: Vesijohdon tienalitukset Museotiellä ja Korpelanniementiellä Suuntaporauslaitteisto7 7 PHPOYn hankevastaavana on ollut myyntijohtaja Jari Liski ja toteutuksesta vastaavina Raine Karppanen ja Esa Pulkkinen. Rakentamisessa on käytetty omaa henkilöstöä tai PHPOYn rakennusurakoissa vakiintuneita eri alihankkijoita. Huomattava osa rakentamistyöstä on al i- hankittu Destialta tai Elenialta. 2.6 Toteutuksen seuranta ja raportointi Vesijohtourakan toteutumista on käsitelty Destian kanssa pidetyissä työmaakokouksissa. Kokouksiin ovat osallistuneet Destialta työpäällikkö ja työnjohtaja sekä Vesiosuuskunnan pu o- lelta valvoja Markku Vasenius ja hallituksen jäsenet Tuula Ojanen, Juhani Harju ja Matti Telkki. Työmaakokouksia on pidetty 1-2/kk ja Destia on niissä esittänyt seurantaraportin työn edistymisestä ja yksikkökustannuksista. Hyväksytty seurantaraportti on toiminut Destian laskutuksen pohjana. Kokouksissa on todettu, että hanke on edennyt sovitun aikataulun mukaisesti. Sama voidaan todeta seurantaraporttien yhteenvedosta (kuva alla). Työmaakokouksia on ollut kahdeksan kappaletta Suun Tot Vesijohtourakan valmiusaste Destian laskutuksen mukaan PHPOYn kanssa on työmaakokouksia ollut kolme kappaletta. Näissä on käsitelty valokuituurakan liittymistä vesijohtourakkaan sekä valokuitu-urakan edistymistä. Valmiusasteen toteaminen oli tärkeätä, koska se oli PHPOYlle laskutusperuste. Vastaavaa Destian tapaista seikkaperäistä raportointia ei PHPOY esittänyt. Kaiken kaikkiaan vesi- ja valokuituhanke eteni molemmilta osiltaan hyvin. Hanke pysyi tavoiteaikataulussa eikä toteutuksen aikana kohdattu suuria ongelmia.8 8 3. KUSTANNUKSET JA RAHOITUS Kustannukset Vesi ja valokuituverkon rakentamisen kustannukset (alv 0 %) mennessä ovat seuraavat Verkoston rakentaminen - vesijohto ,81 - valokuitu , ,88 Palkkiot ym. kulut ,76 Hallinnointi ,88 Kustannukset yhteensä ,45 Hallinnointikustannuksiin on sijoitettu hankkeen valvonnan kulut sekä eräitä muita laskuilla maksettuja henkilökuluja. Palkkioissa on kaikki suunnittelukulut ja muut hankekulut, jotk a eivät kuuluneet työurakoihin. Palkkio ym. kuluihin on sijoitettu myös Ruoveden kunnalle palautetut yleissuunnittelun kulut, jotka kunta maksoi ennen hankkeen alkamista. 3.2 Rahoitus Hankkeen tuotot mennessä ovat Liittymismaksut ,00 ELY-tuki ,63 Kunnan tuki ,44 Yhteensä ,07 Nostettu lainamäärä ,009 9 4. RISKIT JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Suurin epävarmuus Pihlajalahden vesi- ja valokuituhankkeessa kohdistui kustannusarvion pitävyyteen. Vesiosuuskunnalla oli käytettävissään omaa osaamista vesihuollossa, joten teknisiä ongelmia ei pidetty niin vakavina. Vesijohtolinjaus kulki osaksi metsäosuuksien läpi. Maasto oli mäkistä ja kivistä. Kallioharjanteita oli osin näkyvissä. Suunnitteluvaiheessa tehtiin paljon koekairauksia, jotta linjalle löydettäisiin edullisin vaihtoehto ja kustannusarvioon jätettiin lopulta vain vähän kanaalilouhintaa. Linjaus merkittiin huolella maastoon. Kustannusarvion laadinnassa käytettiin tuoreita referenssejä, jotta se saataisiin mahdollisimman todenmukaiseksi. Valokuidun osalta kustannusarvio osoittautui liian kireäksi. Tilanne kuitenkin laukesi, kun tarjouksen tehnyt urakoitsija PHPOY esitti edullisemman tavan tehdä hanke ja päädyttiin kiinteähintaiseen urakkasopimukseen. Sen jälkeen valokuidun osalta ei vesiosuuskunnalla ollut toteutusriskiä. Kuten oli arveltukin, tuli metsäosuuksilla useita hankaluuksia vastaan. Näistä kuitenkin selvi t- tiin Vesiosuuskunnan, valvojan ja urakoitsijan työnjohdon yhteistyöllä j oko etsimällä linjaukseen väistö tai lämpöeristämällä kohde. Kanaalilouhintaa tarvittiin vain vähän. Muut ennakoidut riskit osin toteutuivat, mutta niillä hankkeen kokonaisuuden kannalta ei ollut sanottavaa vaikutusta. Mahdollisesti hankkeen eri vaiheissa tehdyllä suunnittelutyöllä oli vaikutuksensa asiaan, mutta joka tapauksessa riski kustannusarvion ylittymisestä työn vaikeutumisen vuoksi jäi toteutumatta. Pihlajalahden vesi- ja valokuituhanke hanke toteutui laaditun kustannusarvion ja aikataulun mukaisesti. 5. HANKKEEN TULOKSET Pihlajalahden vesi- ja valokuituhanke valmistui Destian kanssa vesijohtourakan vastaanottotarkastus ja taloudellinen loppuselvitys tehtiin Tämän jälkeen kaikilla verkostoon liittyneillä oli vesiosuuskunnan puolesta mahdollisuus veden käyttöönottoon. Suoritetuissa testeissä veden laatu oli todettu erittäin hyväksi. Vesijohtoverkostoa rakenne t- tiin yhteensä 28,5 km. Verkostoon liitettyjä kiinteistöjä on nyt 61 (liittyjiä 62). Valokuituverkon viimeiset työt valmistuivat yhteistyössä Destian kanssa. Vastaanottotarkastus ja taloudellinen loppuselvitys olivat Valokuituverkko oli voitu ottaa käyttöön vaiheittain ja useat liittyjät olivat jo jonkin aikaa käyttää uutta yhteyttä ja palveluita. Kun aiemmin vaihtoehtona olivat olleet pitkien yhteyksien vuoksi hidas ja epävarma puhelinverkon laajakaista tai ylikuormitetut ja katkeileva mobiililaajakaistat oli parannus melkeinpä dramaattinen. Valokuituverkostoon on nyt liitetty 40 käyttäjää. Kun valokuituverkon viimeiset10 10 käyttäjät ovat myös vesijohtoverkon kauimmaisten lenkkien päissä, on sen laajuus likimain sama kuin vesijohtoverkon. Valokuituverkkoa rakennettiin noin 31 km. Vesijohtoverkoston varrella on useita talouksia, jotka jatkossa voivat harkita liittymistä. Monelle verkoston tuntumassa sijaitsevalle se lienee helposti ja taloudellisesti toteutettavissa, mutta usealle kesäasukkaalle se voi maasto-olosuhteista johtuen olla hankalaa. Valokuituverkossa on valmiina jonkin verran vapaata kapasiteettia. Sen laajentaminen on helpompaa kuin vesijohtoverkon eikä siihen liittymiselle pitäisi olla kustannusten vuoksi estettä. Yhteiskunnan murroksessa on vuosien varrella Pihlajalahdelta hävinnyt aikoinaan jopa viiden päivittäisen vuoron bussiyhteydet, koulu, kaksi kauppaa, posti. Olipa kylällä aikoinaan oma pankkikin. Myrskyjen jälkeen energian jakelussa on voinut olla parinkin viikon katkos. Tietoliikenteen puolelle on tullut kaksikin tukiasemaa, mutta kapasiteettiongelmien vuoksi ei ole ollut puhettakaan etätyön tekemisestä tietoverkkojen avulla. Vesihuollossa on ollut suuret ongelmat. Pihlajalahden kylä on kuitenkin toiminut vireästi. On useita kokoontumispaikkoja. Monet seurat kokoavat väkeä yhteiseen tekemiseen. Kesätapahtumat vetävät mukaan vieraita kauempaakin. Pihlajalahden kylän yhteinen hanke vesihuollon ja tietoverkon parantamisessa tulee lisäämään Pihlajalahden elinvoimaisuutta ja sen asukkaiden viihtymistä. Maatalouden ja muun yritystoiminnan kehittämiselle se oli välttämätön edellytys. 6. PÄIVÄYKSET JA ALLEKIRJOITUKSET Ruovedellä Tuula Ojanen Hallituksen puheenjohtaja Matti Telkki Ohjausryhmän puheenjohtaja Samankaltaiset tiedostot
LÖYTÖ-VITSIÄLÄN VESIOSUUSKUNNTA TIEDOTE 1/2015 VIEMÄRIVERKOSTON TOTEUTUS 2015-2017 Löytö- Vitsiälän vesiosuuskunnan vesihuollon hanke etenee pikkuhiljaa kohti rakennusvaihetta. Tiedotimme syksyllä 2014 Lisätiedot KUHMON KAUPUNGIN TOIMET LAAJAKAISTA KAIKILLE 2015 HANKKEESEEN LIITTYVISSÄ VALINNOISSA JA RATKAISUISSA SELONTEKO SISÄLLYS
KUHMON KAUPUNGIN TOIMET LAAJAKAISTA KAIKILLE 2015 HANKKEESEEN LIITTYVISSÄ VALINNOISSA JA RATKAISUISSA SELONTEKO SISÄLLYS 1 1. Hankkeen tausta 3 1.1. Julkinen tuki 4 2. Hankeen valmistelu Kuhmossa 5 2.1 Lisätiedot Kokemuksia jätevesiosuuskuntien toiminnasta Kun kaikki ei menekään ihan putkeen
Kokemuksia jätevesiosuuskuntien toiminnasta Kun kaikki ei menekään ihan putkeen Jarkko Leka, Vesa Arvonen ja Jussi Heikkinen 19.1.2015 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Viestintä... 3 3 Jätevesiosuuskunnan vaiheet... Lisätiedot Hanketoimijan käsikirja
2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k Lisätiedot VESIOSUUSKUNNAN ABC, osa 2
76 999 VESIOSUUSKUNNAN ABC, osa 2 KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS Jouko Kakkonen 78 79 SISÄLLYSLUETTELO 6 SUUNNITTELU 81 6.1 Hankintamenettely 81 6.2 Suunnitelmien sisällöstä päättäminen ja sunnittelutarjouspyyntö Lisätiedot Kuntarajat ylittävä yhteistyö sekä vesiosuuskuntien ja kuntien välinen yhteistyö
RAPORTTI 16WWE0916 30.5.2011 Maaningan ja Siilinjärven kunnat, Nilsiän kaupunki Kuntarajat ylittävä yhteistyö sekä vesiosuuskuntien ja kuntien välinen yhteistyö 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 KUNTIEN VÄLINEN Lisätiedot UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka
UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus AIKA 20.08.2013 09:00-11:50 PAIKKA Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 213 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lisätiedot Uudenmaan ympäristökeskus Helsinki 2005
999 UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS - MONISTEITA 160 VESIOSUUSKUNNAN ABC Matti Heino, Pentti Vanhala, Kirsi Vilonen ja Hanna Yli-Tolppa Uudenmaan ympäristökeskus Helsinki 2005 2 Tekijät ovat vastuussa julkaisun Lisätiedot Sisältö 1 Johdanto Verkkoyhteys on jo perustarve... 2. 2 Kuitu kotiin asti... 4
Sisältö 1 Johdanto Verkkoyhteys on jo perustarve... 2 2 Kuitu kotiin asti... 4 3 Valokuitu ja sen vaihtoehdot miksi juuri kuitu eikä langaton yhteys?... 6 3.1 Mikä valokuitu ja mikä valokuituverkko?... Lisätiedot 6 7 Kaupunginhallitus 13.4.2015 Liite 1 138 1 MIKKELIN ALUEEN VESIOSUUSKUNTIEN YHTEISHALLINNOINNIN SELVITYSTYÖ Tilaaja: Mikkelin kaupunki Maaseutu- ja tielautakunta 2013 Martti Kääriäinen 2 Sisällysluettelo Lisätiedot HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE
HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä Lisätiedot Vesihuolto-osuuskunta YMPÄRISTÖ- OPAS. Osuuskunnan. Haja-asutuksen vesihuolto. perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito
Varsinais-Suomi YMPÄRISTÖ- OPAS 1 2010 Osuuskunnan perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito Haja-asutuksen vesihuolto Vesihuolto-osuuskunta 1 Sisältö Vesihuolto-osuuskunta... Lisätiedot LÄMPÖÄ LEMPÄÄLÄISILLE. Lempäälän Lämpö Oy:n kolme vuosikymmentä
LÄMPÖÄ LEMPÄÄLÄISILLE Lempäälän Lämpö Oy:n kolme vuosikymmentä LÄMPÖÄ LEMPÄÄLÄISILLE Lempäälän Lämpö Oy:n kolme vuosikymmentä Julkaisija: Lempäälän Lämpö Oy Teksti ja taitto: Ritva Mäkelä ISBN 951 98136 Lisätiedot Kyläverkkohankkeiden toteuttaminen
Kyläverkkohankkeiden toteuttaminen Tekijät Seppo Alatörmänen Aimo Honkavuori Antero Isola Jussi Rantamo Jukka Rinne 2014 Kuvat Antero Isola Jussi Rantamo Fotolia.com Taitto 3D Verstas / Janne Juopperi Lisätiedot Yhteisrakentamisen hyvät käytännöt
Yhteisrakentamisen hyvät käytännöt Esimerkkejä liikenneväylien, vesihuoltoverkon sekä sähkö- ja tietoliikennekaapeleiden yhteensovitetusta toteutuksesta. Liikenne- ja viestintäministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Lisätiedot ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA
Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän Lisätiedot Kunnanviraston valtuustosali
Kunnanvaltuusto 22.5.2006 1 Kokousaika Maanantaina 22.5.2006 kello 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien Lisätiedot Kustannustehokkuutta suometsien hoitoon erilaiset toimintamallit ja kustannusanalyysi
ISBN 978-951-40-2365-1 (PDF) ISSN 1795-150X Kustannustehokkuutta suometsien hoitoon erilaiset toimintamallit ja kustannusanalyysi Sanna Kittamaa, Kari Kannisto ja Jori Uusitalo www.metla.fi Metlan työraportteja Lisätiedot Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen KH 21.05.2013 203
Kaupunginhallitus 203 21.05.2013 Kaupunginhallitus 221 04.06.2013 Kaupunginhallitus 318 17.09.2013 Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen KH 21.05.2013 203 KH 19.06.2012 227 Hyvät Lisätiedot VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko?
VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko? Tuija Riukulehto Suomen Seutuverkot ry Maaseudun verkkorakenteet hanke 2007 SISÄLLYSLUETTELO: 1 Lisätiedot OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE
OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE Versio VI 11.10.2005 Länsi-Suomen lääninhallitus http://www.laaninhallitus.fi/lansi/siv/www/eu-hankkeet 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle 5 I RAHOITUKSEN HAKEMINEN 1. Hyvä Lisätiedot Johdanto. 1.1 Taustaa. Erkki Santala
1 Johdanto Erkki Santala 1.1 Taustaa Yleisten viemäriverkostojen ulottumattomissa asuu noin miljoona suomalaista, valtaosin haja-asutusalueilla. Vesistöjen kokonaiskuormituksesta tämä yksi viidesosa väestöstä Lisätiedot OMAKOTILIITON OPAS HUIPPUNOPEA LAAJAKAISTA PIENTALOALUEILLA
OMAKOTILIITON OPAS 2 TERVETULOA OMAKOTILIITON OPPAAN PARIIN Tähän oppaaseen on kerätty asioita, joita taajama-alueen pientaloasukkaan on hyvä tiedostaa harkitessaan tai tehdessään toimenpiteitä laajakaistayhteyksien Lisätiedot Hyvinkäälle rakentuu uusia asuinalueita. Urakoitsija halpa, hyvä vai molempia? s. 8
Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän KIINTEISTÖ 1 14 viesti Urakoitsija halpa, hyvä vai molempia? s. 8 Kun tieto ei kulje, epäluulot heräävät s. 12 Remonttiriskit kuriin s. 16 Hyvinkäälle rakentuu uusia asuinalueita Lisätiedot Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä -hanke
Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä -hanke Loppuraportti 1.1.2012 31.12.2014 Diaarinumero 1306/3560-2011 Hankkeen numero: 15111 HAMKin kohdenumero: 7712509 Hankkeen toteuttaja: Hämeen ammattikorkeakoulu, Lisätiedot PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto
PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden Lisätiedot Keskiviikko 27.1.2010 klo 17.15 20.10. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16
ESITYSLISTA N:o 1/2010 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(28) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 27.1.2010 klo 17.15 20.10 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen Lisätiedot JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO
JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 SISÄLLYSLUETTELO 109 JUUPAJOEN KUNNAN OMAVELKAINEN TAKAUS JUUPAJOEN LÄMPÖ OY:N LAINALLE... 258 110 JUUPAJOEN KUNNAN HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTTAMINEN/HANKINNAN KESKEYTTÄMINEN... Lisätiedot 2016 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute