Source: https://www.ediltecnico.it/52046/il-psc-e-il-quadro-di-incidenza-della-manodopera-parte-ii/
Timestamp: 2018-01-16 09:26:24+00:00
Document Index: 148741811

Matched Legal Cases: ['art. 39', 'art. 90', 'art. 90', 'art. 89', 'art. 97', 'art. 91', 'art. 92', 'art. 2', 'art. 18', 'art. 26', 'art. 26']

Il PSC e il quadro di incidenza della manodopera - Parte II - Ediltecnico
Home Dai Blogger Il PSC e il quadro di incidenza della manodopera – Parte II
È il caso di chiarire quando sussista o meno l’obbligo di redazione del PSC o del DVRI in fase progettuale.
L’art. 39 del DPR 207/2010 prevede ai seguenti commi che:
«1. Il piano di sicurezza e di coordinamento è il documento complementare al progetto esecutivo, finalizzato a prevedere l’organizzazione delle lavorazioni più idonea, per prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, attraverso l’individuazione delle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, e la definizione delle relative prescrizioni operative. Il piano contiene misure di concreta fattibilità, è specifico per ogni cantiere temporaneo o mobile ed è redatto secondo quanto previsto nell’allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stima dei costi della sicurezza derivanti dall’attuazione delle misure individuate rappresenta la quota di cui all’articolo 16, comma 1, punto a.2).
2. I contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, secondo quanto riportato nell’allegato XV al medesimo decreto in termini di contenuti minimi. In particolare la relazione tecnica, corredata da tavole esplicative di progetto, deve prevedere l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all’area e all’organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell’attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi».
Dunque, il PSC è un elaborato del progetto esecutivo, ove necessario a norma del d.lgs. 81/2008, e analizza i rischi connessi a situazioni di congestione delle aree di lavoro specifici per il singolo cantiere e dipendenti dalla sovrapposizione di più fasi lavorative e dall’interferenza delle attività di più imprese esecutrici che operano nello stesso luogo di lavoro (sia contemporaneamente che in tempi diversi).
Pper cui i conseguenti oneri di sicurezza da valutare nel PSC si identificano nei costi cantieristici strumentali all’esecuzione in sicurezza dei lavori, connessi perciò all’adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione previste dal coordinatore per la progettazione in ordine alle interferenze e alle sovrapposizioni dei lavori da realizzare a opera delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, in base a contingenze di lavoro particolari e pericolose e perciò di potenziale rischio per la salute dei lavoratori, correlate alla singolarità del cantiere e alla specificità delle lavorazioni da eseguire.
L’art. 90 del d.lgs. 81/2008 stabilisce ai seguenti commi che:
«3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese (per impresa esecutrice deve intendersi un operatore economico oltre l’impresa affidataria, che può essere uno o più di uno)».
Quindi è evidente che l’obbligo della nomina del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione sussiste esclusivamente in presenza di più imprese esecutrici in cantiere; di conseguenza anche l’obbligo di redazione del PSC è subordinato ai predetti presupposti in quanto esso è un elaborato di esclusiva pertinenza del coordinatore per la progettazione, o del coordinatore per l’esecuzione nel caso previsto dal predetto comma 5 dell’art. 90. È il caso di ricordare che l’art. 89 del d.lgs. 81/2008 precisa al comma 1 che «Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:
b) committente: il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto; …
d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione; …
i-bis) impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali;» (si chiarisce che anche i subappaltatori sono imprese esecutrici, cfr. art. 97 comma 3-bis del d.lgs. 81/2008 e l’organigramma di cantiere del modello semplificato del PSC di cui all’allegato II del decreto interministeriale 9/9/2014).
L’art. 91 comma 1 del d.lgs. 81/2008 dispone che «Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’allegato XV; …».
L’art. 92 del d.lgs. 81/2008 sancisce ai seguenti commi che:
a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; …
2. Nei casi di cui all’articolo 90, comma 5, il coordinatore per l’esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all’articolo 91, comma 1, lettere a) e b), fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b)».
Quindi, il coordinatore per l’esecuzione ha l’onere di redigere il PSC nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione degli stessi o di parte di essi, anche non contemporanea, sia affidata a una o più imprese.
Documento di valutazione dei rischi da interferenze (DVRI)
Per agevolare l’esegesi della normativa in esame, è opportuno riportare prima alcune specifiche “definizioni” elencate all’art. 2 comma 1 del d.lgs. 81/2008 che novella «Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: …
d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa;
e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa; …
t) «unità produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale; …».
L’art. 18 del d.lgs. 81/2008 stabilisce al comma 1 che: «Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
… p) elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3 (ovvero il DVRI), anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; il documento è consultato esclusivamente in azienda;».
L’art. 26 del d.lgs. 81/2008 prevede ai seguenti commi che:
«1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
3. Il datore di lavoro committente (che per le pubbliche amministrazioni corrisponde alle stesse solo quando il contratto è eseguito presso una sede d’ufficio) promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze (DVRI) … In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. … Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell’ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (ora d.lgs. 50/2016), tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto (che per le pubbliche amministrazioni è il dirigente o un apposito preposto).
3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (ora d.lgs. 50/2016), o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente (che per le pubbliche amministrazioni corrisponde all’appaltatore quando il contratto è eseguito presso la sua azienda o un cantiere esterno allo stesso consegnato), il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze (DVRI) recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto (che può essere il datore di lavoro se il contratto è eseguito presso la sua azienda o un cantiere esterno allo stesso consegnato, o un soggetto terzo presso la cui sede è eseguito il contratto), prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali. …
6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. …
7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (ora d.lgs. 50/2016), … trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto».
Quindi, in base al principio generale statuito dal comma 7 dell’art. 26, per gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, le disposizioni del d.lgs. 81/2008 sono inderogabili per quanto non diversamente disposto dal d.lgs. 50/2016. Di conseguenza, ove non trova applicazione l’obbligo di redazione del PSC, opera necessariamente l’obbligo di redazione del DVRI ove previsto ai sensi del d.lgs. 81/2008.
Articolo precedenteFondi dissesto idrogeologico, a chi vanno? Gli indicatori e la classifica delle Regioni
Prossimo articoloAgevolazioni Prima Casa: vendendo entro 5 anni, i benefici decadono?