Source: http://docplayer.fi/125340314-Hangonsilta-ii-b-massanvaihto-pima-puhdistus-ja-kadun-seka-vesihuollon-rakentaminen-urakkaohjelma.html
Timestamp: 2019-11-15 02:32:23+00:00
Document Index: 26815801

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

HANGONSILTA II B MASSANVAIHTO, PIMA-PUHDISTUS JA KADUN SEKÄ VESIHUOLLON RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA - PDF
Download "HANGONSILTA II B MASSANVAIHTO, PIMA-PUHDISTUS JA KADUN SEKÄ VESIHUOLLON RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA"
1 HANGONSILTA II B MASSANVAIHTO, PIMA-PUHDISTUS JA KADUN SEKÄ VESIHUOLLON RAKENTAMINEN
2 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (12) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja Tilaaja Rakennuskohde URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 2.1 Urakkamuoto Maksuperuste Urakkasuhteet URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 3.1 Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakkarajat Urakkaan kuulumattomat työt ja hankinnat Sivuvelvollisuudet (YSE 2 ) Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet Työmaapalvelut (YSE 3 ) Työmaan johtovelvollisuudet (YSE 4 ) TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 4.1 Tilaajan suoritusvelvollisuus URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 5.1 Sopimusasiakirjat (YSE 13 ) Määrälaskenta Sopimusasiakirjojen julkisuus URAKKA-AIKA 6.1 Suoritusaika Töiden aloitus Töiden valmistuminen Viivästyssakko VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 7.1 Urakoitsijan vakuudet Rakennusajan vakuus Takuuaika ja takuuajan vakuus (YSE 29 ja 36 ) Tilaajan vakuudet (YSE 37 ) Vakuutukset (YSE 38 ) Rakennuskohteen vakuuttaminen TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 8.1 Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko Ennakko Hintasidonnaisuudet (YSE 48 ) Laskujen maksuaika ORGANISAATIOT 9.1 Tilaajan organisaatio/edustajat Urakoitsijan organisaatio/edustajat (YSE 56 ) YHTEISET TOIMITUKSET 10.1 Katselmukset Työmaakokoukset (YSE 66 ) Työmaapäiväkirja (YSE 75 ) Vastaanottotarkastus (YSE 71 ) Takuutarkastus (YSE 74 ) LAADUNVARMISTUS 11.1 Tilaajan laadunvarmistus (YSE 9 )... 11
3 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 3 (12) 11.2 Urakoitsijan laadunvarmistus RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 13.1 Ilmoitukset verohallinnolle Ongelmajätteet... 9
4 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 4 (12) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja Rakennuttaja on Hyvinkään kaupunki. 1.2 Tilaaja Rakennuttajan edustajana, tilaajana toimii Hyvinkään kaupungin teknisen keskuksen kuntatekniikkayksikkö. 1.3 Rakennuskohde ja yleiskuvaus rakennustyöstä Rakennuskohde sijaitsee Hyvinkään kaupungissa, Vieremän kaupunginosassa. Rakennushankkeessa rakennetaan puisto, urheilu-ja virkistyspalveluille varatuille alueille liittyvät kadut, kevyenliikenteenväylät ja vesihuolto. Urakkaan kuuluu myös ko. alueiden ja katualueiden massanvaihto sekä pilaantuneiden maiden kunnostus. Urakassa on huomioitava v rakennetut orsivesien kuivatus salaojat, kaivot, salaojakaivantojen painopenkaksi läjitetyt kaivumaat sekä urakka-alueella olevat vanhat jätevesi- sadevesi viemärit, kaapelit, liikennöidyt kadut, kevyenliikenteen väylät, Hanko Hyvinkää rata alueen läheisyys, Astreankadun ja Kenkätehtaankadun varressa rakenteilla olevat uudisrakennus työmaat ja läheinen asutus. 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 2.1 Urakkamuoto Urakka on kokonaisurakka. 2.2 Maksuperuste Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvä kokonaishinta. 2.3 Urakkasuhteet Urakoitsija voi antaa osan töistä tilaajan hyväksymille aliurakoitsijoille. 3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 3.1 Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakka käsittää: Puistoille, urheilu-ja virkistyspalveluille varattujen alueiden sekä niihin liittyvien katualueiden, vesihuoltolinjojen massanvaihdon ja pilaantuneidenmaiden käsittelyn sekä katujen ja vesihuollon rakentamisen suunnitelmien tämän urakkaohjelman ja urakkapiirustusten mukaisessa laajuudessa. Risujen, pintamaan ja kantojen poiston katu- vesihuoltolinjoilta ja massanvaihtoalueilta Työmaa alueen aitauksen vähintään 1,8m korkealla aidalla 2016 rakennettujen orsivesien kuivatusjärjestelmän läjitysmaiden poiston katu-
5 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 5 (12) vesihuoltolinjoilta ja tonttialueilta Turpeenpoiston tonttialueilta ja katu- vesihuoltolinjoilta sekä täyttö soralla suunnitelmien mukaan Pilaantuneiden maiden, kynnysarvon ylittävien maiden ja kaatopaikkajätteen käsittelyn ja kuljetuksen vastaanottopaikkoihin Asfaltin poiston urakka-alueelle olevilta kevyenliikenteen väyliltä Suunnitelmien mukaisten katujen, vesihuoltolinjojen rakentamisen sekä kaivantojen tuennat hankintoineen Suunnitelmien mukaiset sadevesi ja jätevesi putkien asennustyöt Jäte- ja sadevesien työnaikaisen ohipumppauksen tarvittaessa. Suunnitelmien mukaisen suodatinkankaan hankinnan Suunnitelmien mukaisen bentoniittimaton hankinnan Suunnitelmien mukaisen kiviainesten hankinnan Kaikki mittaustyöt Kaikki laadunvarmistukseen liittyvät mittaustyöt Kaivantojen kuivanapito pumppaamalla Kaikki työaikaiset liikennejärjestelyt hankintoineen Katujen puhtaanapidon työmaalta tulevista maa-aineksista Urakoitsijan tulee hankkia 2kpl työmaaninformaatiotauluja kooltaan vähintään 2,0 x 2,5m. Informaatiotauluihin tuleva teksti ja taulun pystytyspaikat sovitaan tarkemmin urakan alkuvaiheessa. Rakennusosat 1. Raivaustyöt, pintamaan, asfaltin ja läjitysmaiden poisto - Risut, pintamaan, kannot, asfaltin ja painopenkkojen puhtaat läjitysmaat urakoitsija toimittaa kustannuksellaan asianmukaiseen paikkaan 2. Rakenteiden suojaus, siirto ja purku - Urakka alueella alueelle olevia jätevesi-, sadevesi-, salaojaputkia, kaivoja ja kaapeleita on varottava ja tarpeen vaatiessa suojattava. - Alueelle v asennetut orsivesien kuivatus salaojat on esitetty piirustuksessa n:ro Urakka alueella olevat orsivesien kuivatus salaojat on asennettu turpeen leikkaustason alapuolelle. Ko. kuivatus salaojat säilytetään nykyisellään. Salojakaivot Hankopaanankadulta ja Vanhankirkonraitilta puretaan ja urakoitsija toimittaa ne kustannuksellaan asianmukaiseen paikkaan. Muualla urakka alueella salaojakaivot säilytetään nykyisellään. - Kaivannossa olevat käytöstä pois jäävät vesihuollon johdot ja varusteet puretaan ja urakoitsija toimittaa ne kustannuksellaan asianmukaiseen paikkaan. Kaivannon ulkopuolella urakka alueella olevat olevat käytöstä poisjäävät viemärikaivot ja vesijohdon varusteet puretaan (kaivoista puretaan yläosa ja pohjaosa täytetään soralla). Maahan jäävien muovisten viemäriputkien ja vesijohtojen päät tulpataan ja betoniset viemäriputket vaahtobetonoidaan. 3. Massanvaihto kaivu ja täyttö - Työ käsittää suunnitelmien ja työselityksen mukaisen alueiden massanvaihdon vaatiman maanleikkauksen, täyttö materiaalin hankinnan, levityksen ja tiivistyksen työselityksen mukaan. - Urakoitsija toimittaa maanleikkauksesta saatavan puhtaan turpeen ja humuksen kustannuksellaan asianmukaiseen paikkaan. 4. Maanleikkaus ja kaivu - Käsittää suunnitelmien mukaisten katujen, kevyenliikenteenväylien ja
6 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 6 (12) vesihuoltolinjojen kaivuun. Urakoitsija toimittaa kaivumassat kustannuksellaan asianmukaiseen paikkaan. - Kaivantosuunnitelmien laatiminen kuuluu urakkaan. - Kaivantojen tuenta tukielementeillä kuuluu urakkaan - Kaivantojen kuivanapito kuuluu urakkaan. 5. Pilaantuneiden kaivumassojen ja kaatopaikkajätteen käsittely Pilaantuneiden kaivumassojen erottelu ja käsittely tehdään Hangonsillan kaava-alueelle laaditun pilaantuneen maan kaivamisen seurantaohjelman mukaisesti. - Urakkaan sisältyy tn määrä jätettä sisältävän maa-aineksen seulontaa. Määrämuutosten aiheuttamat kustannusvaikutukset lasketaan urakoitsijan yksikköhintaluettelossa antamalla yksikköhinnalla. Yksikköhinnan tulee sisältää jätettä sisältävän maa-aineksen kuormauksen, kuljetuksen seulontapaikalle 0-1 km ja seulonnan sekä seulottujen maiden läjityksen. Seulontamäärät punnitaan kuormauskoneen vaa alla. Seulonnasta saatava puhtaan maa-aineksen urakoitsija toimittaa kustannuksellaan asianmukaiseen paikkaan. - Urakkaan sisältyy 2000 tn määrä jätettä sisältävän seulonta ylitteen kuormaus ja kuljetus Fortum Enviromental Construction:in (Ekokem) jätteenkäsittelyalueelle Hausjärvelle (ajomatka 24-25km). Määrämuutosten aiheuttamat kustannusvaikutukset lasketaan urakoitsijan yksikköhintaluettelossa antamalla yksikköhinnalla. Tilaaja maksaa kaatopaikalla kaikki vastaanottomaksut. - Urakkaan sisältyy tn määrä kynnysarvon ylittävän maa-ainesten leikkaus, kuormaus ja kuljetus Fortum Enviromental Construction:in jätteenkäsittelyalueelle Hyvinkäälle Kapulansillantie 2 (ajomatka 6-7km) Määrämuutosten aiheuttamat kustannusvaikutukset lasketaan urakoitsijan yksikköhintaluettelossa antamalla yksikköhinnalla Tilaaja maksaa käsittelypaikassa kaikki vastaanottomaksut. - Urakkaan sisältyy tn määrä lievästi pilaantuneiden maiden läjitys, kuormaus ja kuljetus Kiertokapula Oy:n Karanojan jätteenkäsittelyalueelle Hämeenlinnaan (ajomatka 47-48km). Määrämuutosten aiheuttamat kustannusvaikutukset lasketaan urakoitsijan yksikköhintaluettelossa antamalla yksikköhinnalla Tilaaja maksaa käsittelypaikassa kaikki vastaanottomaksut. - Urakkaan sisältyy 500 tn määrä voimakkaasti pilaantuneiden maiden läjitys, kuormaus ja kuljetus Suomen Erityisjäte Oy:n jätteenkäsittelyalueelle Forssaan (ajomatka 92-93km). Määrämuutosten aiheuttamat kustannusvaikutukset lasketaan urakoitsijan yksikköhintaluettelossa antamalla yksikköhinnalla Tilaaja maksaa käsittelypaikassa kaikki vastaanottomaksut. - Urakkaan sisältyy 300 tn määrä vanhojen kreosiittikyllästettyjen ratapölkkyjen läjitys, kuormaus ja kuljetus Demolite Oy:n kierrätysterminaaliin Tuulokseen. (ajomatka 70-71km). Määrämuutosten aiheuttamat kustannusvaikutukset lasketaan urakoitsijanyksikköhintaluettelossa antamalla yksikköhinnalla. Tilaaja maksaa käsittelypaikassa kaikki vastaanottomaksut. Ajomatkat on mitattu Google Maps karttaohjelmaa käyttäen. 6. Kiviainesrakenteet - Työ käsittää suunnitelmien ja työselityksen mukaisten kiviainesten hankinnan
7 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 7 (12) ja kuljetuksen sekä materiaalin käsittelyn vastaanottopaikoissa. 7. Kaapelointi työt - Sähkö- ja puhelinyhtiöt tekevät omia kaapelointitöitään katualueella ja tonteilla. 8. Putkitustyöt - Urakkaan kuuluu sadevesi-, jätevesiviemäri putkien ja kaivojen asennustyöt suunnitelmien mukaisesti. - Vanhojen ja uusien putkilinjojen liitokset kuuluvat urakkaan. - Asennustöissä on käytettävä ammattitaitoisia ja kokemusta omaavia asentajia. - Hyvinkään vesi asentaa vesijohdot ja venttiilit mutta kaikki niihin liittyvät kone ja aputyöt kuuluvat urakkaan. 9. Mittaustyöt - Kaikki mittaustyöt kuuluvat urakkaan ja ne on sisällytettävä urakkahintaan. Mittaustyöt on teetettävä ammattitaitoisella työryhmällä. Urakoitsijan edellytetään toteuttavan kohde koneohjaukseen perustuen. Tilaajalla on käytössä infrakit työmaahallinta järjestelmä, jota tulee käyttää tässä urakassa. Järjestelmän käyttöön tarvittavat lisenssit ja koulutuksen hankkii urakoitsija. Kontaktihenkilönä Jero Juujärvi tarjous tiedusteluissa maininta Hyvinkää Infra. Urakoitsija on velvollinen esittämään kaivinkoneiden sijainnin reaaliaikaisesti ja rekisteröimään tarkepisteitä sovitusti infrakit järjestelmässä. Siirtotyöt - Urakkaan kuuluu putki-, kaivo- pientarvikkeiden haku Onninen Oy:n toimipisteestä (Hakakalliontie 7 ajomatka n. 4-5km) ja siirto työmaalle. Suurin osa putki- ja kaivotarvikkeista tilataan ja toimitetaan suoraan työmaalle. Hankinnat Urakoitsija hankkii kustannuksellaan seuraavat suunnitelmien ja työselityksen mukaiset materiaalit. - suodatinkankaan N3 - bentoniittimaton Bentofix NSP 4900 tai vastaava - kaikki kiviainekset - kaikki työnaikaisiin liikennejärjestelyihin tarvittavat materiaalit ja liikennemerkit - työmaa alueen aitauksen - työmaan infotaulun 2 kpl Urakkarajat, työalue Urakkarajat ja työalue on merkitty liitteenä oleviin piirustuksiin Urakkaan kuulumattomat työt ja hankinnat Tilaaja suorittaa kustannuksellaan seuraavat työt:
8 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 8 (12) valmiiden putkistojen, kaivojen ja rakenteiden tarkistusmittauksia puuston kaadon ja hakkuujätteen poiston urakka alueelta Hyvinkään Vesi asentaa vesijohdot ja venttiilit urakan valvonnan tarvittavat luvat katuvalopylväiden asennuksen Tilaaja suorittaa urakkaan kuuluvat seuraavat hankinnat kustannuksellaan: kaikki vesihuollon rakentamiseen tarvittavat putki, kaivo ym. materiaalit Päivittäinen työaika Urakkaan kuuluvat työt on tehtävä arkisin pääosin klo välisenä aikana. Hyvinkään kaupungin ympäristömääräysten mukaisesti poraus, räjäytykset ja iskuvasarointi sekä murskaus ovat sallittuja arkisin Mikäli ko. töitä tehdään muuna aikana, on urakoitsijan haettava meluilmoituksella kaupungin ympäristökeskukselta siihen lupa. 3.2 Sivuvelvollisuudet (YSE 2 ) Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet (YSE 2, kohta 1 j) Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa kaupparekisteriote ja RALA:n (Rakentamisen Laatu RALA ry) tai Tilaajavastuu.fi:n (Suomen tilaajavastuu OY) tilaajavastuulain tiedot. Mikäli urakoitsijalla ei ole toimittaa edellä mainittujen tahojen antamia tilaajavastuulain tietoja, niin urakoitsijan on liitettävä tarjoukseensa YTJ:n (Yritys ja yhteistietojärjestelmä) rekisteritiedot verovelkatodistus ja ilmoitus eläkevakuutusmaksu velvoitteiden täyttämisestä, todistus siitä, että sillä on voimassa oleva tapaturmavakuutus työntekijöilleen sekä selvitys siitä kuinka työntekijöiden työterveyshuolto on järjestetty. Jos urakoitsijalla on verovelkoja ja/tai erääntyneitä eläkemaksuja, niin siinä tapauksessa on toimitettava selvitys siitä, että verovelkaa ja/tai erääntyneitä eläkemaksuja koskeva maksusopimus on tehty. Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle mahdollisten aliurakoitsijoiden vastaavat selvitykset verojäämistä ja edellä mainittujen työnantajamaksujen suorittamisesta. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen urakoitsija, aliurakoitsija tai näiden alihankkija, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä. Urakan kestäessä yli 6 kk on urakoitsijan esitettävä verovelkatodistus ja ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä 6 kuukauden välein. Maksujen laiminlyöminen on urakkasopimuksen purkuperuste. 3.3 Työmaapalvelut (YSE 3 ) Työmaapalveluista vastaa urakoitsija. 3.4 Työmaan johtovelvollisuudet (YSE 4 ) Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. 4. TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 4.1 Tilaajan suoritusvelvollisuus
9 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 9 (12) Tilaaja hankkii tarvittavat luvat. 5. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 5.1 Sopimusasiakirjat (YSE 13 ) Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava: A Kaupalliset asiakirjat a. urakkasopimus tai tilaus ja tilausvahvistus b. urakkaneuvottelupöytäkirja c. yleiset sopimusehdot YSE 1998 d. tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset e. urakkaohjelma ja työturvallisuusasiakirja f. tarjous g. muutostöiden yksikköhintaluettelo h. Infra 2015 määrämittausohje B Tekniset asiakirjat i. sopimuspiirustukset (piirustusluettelo.) j. Työkohtainen työselitys k. Infra RYL 2006 ja Infra RYL 2010 l. tilapäiset liikennejärjestelyt katu- ja yleisillä alueilla (Suomen kuntatekniikan yhdistys, julkaisu 1/2013) 5.2 Määrälaskenta (poikkeus YSE 24, kohta 2b) Urakoitsijan on suoritettava työmenetelmäänsä perustuva määrälaskenta tarjouksensa pohjaksi. 5.3 Sopimusasiakirjojen julkisuus Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten asiakirjojen julkisuutta koskevia ja kuntalain säännöksiä. 6. URAKKA-AIKA 6.1 Suoritusaika (YSE 17 ) Töiden aloitus Urakoitsijalla on oikeus aloittaa työt heti kun tilaaja on antanut aloittamiseen kirjallisen luvan (poikkeus YSE 17 ) Töiden valmistuminen Urakan on oltava täysin valmiina viimeistään Viivästyssakko (poikkeus YSE 18 ) Viivästyssakko on kultakin työpäivältä, jonka urakka myöhästyy urakkasopimuksessa mainitusta valmistumisesta, 0,3 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta (poikkeus YSE 18 ).
10 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 10 (12) Viivästyssakko lasketaan enintään 50 työpäivältä. 7. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 7.1 Urakoitsijan vakuudet Rakennusajan vakuus Rakennusajan vakuus on 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta (YSE 36 ). Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle heti, kun työn tulos on kokonaisuudessaan otettu vastaan, kun vastaanottotarkastuspöytäkirja on allekirjoitettu ja takuuajan vakuus on asetettu. Kun mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle henkilölle, jolle rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen sekä kun rakennuttajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen vakuus niiden selvittämiseksi ja suorittamiseksi on asetettu Takuuaika ja takuuajan vakuus (YSE 29 ja 36 ) Takuuaika on kaksi vuotta. Takuuajan vakuus on 2 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. 7.2 Tilaajan vakuudet (YSE 37 ) Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta (poikkeus YSE 37 ). 7.3 Vakuutukset (YSE 38 ) Rakennuskohteen vakuuttaminen Urakoitsijan tulee ottaa rakennuskohteelle YSE 38 :n mukainen vastuuvakuutus. 8. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 8.1 Urakkahinnan maksaminen (YSE 40 ) Maksuerätaulukko Urakkasopimuksen/tilauksen liitteeksi urakoitsija laatii tilaajan kanssa yhteistoiminnassa työn edistymisen mukaisen maksuerätaulukon. Maksuerätaulukon viimeisen maksuerän tulee olla 10 % urakan kokonaishinnasta Ennakko Ennakkomaksua ei suoriteta. 8.2 Hintasidonnaisuudet (YSE 48 ) Urakkahinta on sidottu seuraaviin suoritemääriin: jätettä sisältävän maa-aineksen seulontaa tn jätettä sisältävän seulonta ylitteen kuormaus ja kuljetus käsittelypaikkaan 2000tn kynnysarvon ylittävän maa-ainesten leikkaus kuormaus ja kuljetus maankaatopaikalle tn
11 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 11 (12) lievästi pilaantuneen maan läjitys, kuormaus ja kuljetus käsittelypaikkaan 1000 tn voimakkaasti pilaantuneen maan läjitys, kuormaus ja kuljetus käsittelypaikkaan 500 tn kreosiittikyllästettyjen ratapölkkyjen läjitys, kuormaus ja kuljetus käsittelypaikkaan 300tn Urakkahintaa ei sidota indeksiin. 8.3 Laskujen maksuaika Laskujen maksuaika on 21 vrk siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. 9. ORGANISAATIOT 9.1 Tilaajan organisaatio/edustajat Tilaajan toimivaltaisena edustajana toimii vs. tekninen johtaja Miika Kantola. Rakennussuunnitelmien muuttamista koskevia tahdonilmaisuja antamaan ja pienistä ja kiireellisistä muutoksista määräyksiä antamaan on oikeutettu vs. rakennuttajapäällikkö Mauri Rusi. Paikallisvalvojana on rakennuttajainsinööri Tapani heikkinen. 9.2 Urakoitsijan organisaatio/edustajat (YSE 56 ) Urakoitsijaa pyydetään tarjouksessaan ilmoittamaan ketkä ovat tähän työhön ehdotettavat urakoitsijan edustaja ja vastaava työnjohtaja. Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämän työnjohdon. 10. YHTEISET TOIMITUKSET 10.1 Katselmukset Rakennuttajan luovuttamat työalueet täsmennetään yhteisessä katselmuksessa Työmaakokoukset (YSE 66 ) 10.3 Työmaapäiväkirja (YSE 75 ) Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa Vastaanottotarkastus (YSE 71 ) 10.5 Takuutarkastus (YSE 74 ) Takuuajan puolivälissä voidaan pitää tilaajan pyynnöstä välitarkastus. Välitarkastukseen nähden noudatetaan soveltuvin osin takuutarkastuksesta annettuja määräyksiä. 11. LAADUNVARMISTUS 11.1 Tilaajan laadunvarmistus (YSE 9 ) Tilaaja tulee suorittamaan urakan aikana laadunvalvontakokeita. Tilaajan suorittamat kokeet
12 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 12 (12) ja mittaukset eivät vähennä eivätkä korvaa urakoitsijan laadunvalvontaa 11.2 Urakoitsijan laadunvarmistus (YSE 10 ) Urakoitsijan tulee tarjouksessaan osoittaa kuinka hän varmistaa suorituksensa laadun. Ennen urakan vastaanottotarkastusta luovutetaan tilaajalle laatukansio. 12. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN (YSE 92 ) Riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivät voi keskenään sopia ratkaistaan Suomen lain mukaan Hyvinkään kaupungin käräjäoikeudessa (poikkeus YSE 92 ). 13. MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 13.1 Ilmoitukset verohallinnolle Tilaaja ilmoittaa verohallinnolle kuukausittain tiedonantovelvollisuuden edellyttämät urakkatiedot. Urakoitsijan tulee antaa verohallinnolle kuukausittain tiedonantovelvollisuuden edellyttämät tiedot Ongelmajätteet (YSE 53, kohta 3) Hyvinkäällä Miika Kantola va. tekninen johtaja