Source: http://docplayer.fi/2180088-Piki-verkkokirjastoprojekti.html
Timestamp: 2017-05-26 23:18:02+00:00
Document Index: 6097679

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

PIKI-verkkokirjastoprojekti - PDF
Download "PIKI-verkkokirjastoprojekti"
1 Tampereen kaupunki PIKI-verkkokirjastoprojekti Projektin loppuraportti Hyväksytty:2 Tampereen kaupunki Projektin loppuraportti I Sisällys 1 Yhteenveto Lyhyt kuvaus Organisointi Ohjausryhmä Projektiryhmä Muut nimetyt resurssit (asiantuntijat) Arvio projektin onnistumisesta Tavoitteet ja riippuvuudet Perustavoitteet Projektin muut tavoitteet Projektin riippuvuudet Projektin tuotokset ja rajaukset Projektin tuotokset Projektin rajaukset Projektin suunnittelu ja aikataulu Projektin kustannukset Projektin hallinta Projektin viestintä Riskien hallinta Projektin tuotosten varmistaminen Tuotosten ylläpito Jatkotoimenpiteet ja jatkokehitysten organisointi Projektin kokemukset ja opit Projektidokumenttien arkistointi Liitteet... 133 Tampereen kaupunki Projektin loppuraportti 1 1 Yhteenveto Projektin tavoitteena oli uusia n verkkosivusto ja Pirkanmaan PIKI-kirjastojen yhteinen PIKI-verkkokirjasto. Päivitettyyn verkkokirjastojärjestelmään rakennettiin PIKI-kirjastojen yhteisiä asiointi- ja tiedottamissivuja sekä kokoelmaa esitteleviä sisältöosioita. Uudessa verkkokirjastossa on myös kirjastoaineistoa koskevia vuorovaikutustyökaluja ja valtakunnallisia verkkokirjastopalveluita, tuodaan linkityksillä PIKI-kirjastojen asiakkaiden käyttöön. 1.1 Lyhyt kuvaus Projektin nimi Aloitus- ja lopetuspäivämäärät Projektin tilaaja ja omistaja Projektin tulokset PIKI-verkkokirjastoprojekti ja Pirkanmaan muut PIKIkirjastot. Projektin toteuttajana ja omistajana. Projekti uusi n verkkosivuston ja teki PIKI-verkkokirjastoon sisältöosiot ja asiointisivujen sisällöt. 2 Organisointi 2.1 Ohjausryhmä Projektin ohjausryhmässä tapahtui joitakin henkilöstövaihdoksia projektin kuluessa. Rooli puheenjohtaja sihteeri Titteli, nimi ja yksikkö Tuula Haavisto, kirjastotoimenjohtaja, viestintäsuunnittelija, Sihvonen Raili (2009) Outi Viitasalo (3/2010 2/2011) Elina Rauhala-Kari, osastonjohtaja, Kangasalan kirjasto Liisa Asiala, kirjastotoimenjohtaja, Oriveden kaupunginkirjasto Maija Kanerva, tietohallintokoordinaattori, Tampereen kaupungin tietohallinto Petri Tonteri, verkkopäällikkö, (2010 alkaen) Leila Virta, projektipäällikkö,4 Tampereen kaupunki Projektin loppuraportti Projektiryhmä Rooli projektipäällikkö Titteli, nimi ja yksikkö Leila Virta, projektipäällikkö, Jaana Pakarinen, verkkosuunnittelija, Eva Kallioranta, viestintäsihteeri, ( 9/2010) verkkopäällikkö ( asti), sijaisena Pirjo Järvinen Tampereen kaupunginkirjasto PIKI-koordinaattori alkaen (uusi toimi), Pirjo Järvinen ( ) Elina Paavola-Eskola ( ) Muut nimetyt resurssit (asiantuntijat) Rooli asiantuntija asiantuntija asiantuntija asiantuntija asiantuntija asiantuntija asiantuntija Titteli, nimi ja yksikkö n henkilökunta ja tiimit Verkkokirjastopalveluiden julkaisuun ja hallintaan tarkoitetun web-sisällönhallintajärjestelmän toimittaja n verkkopalvelulinjaustyöryhmä PIKI-ohjausryhmä PIKI-johtoryhmä PIKI-kirjastojen henkilökunta ja työryhmät Tuula Somila, n taloustoimisto5 Tampereen kaupunki Projektin loppuraportti 3 3 Arvio projektin onnistumisesta Tässä luvussa verrataan projektisuunnitelmaa ja toteutusta. Projektin tehtävänä oli uusia n verkkosivusto ja rakentaa PIKI-verkkokirjastoon sisältösivuja. Vuonna 2009 suunniteltiin, että uusitussa PIKI-verkkokirjastossa olisi vanhan verkkokirjastojärjestelmässä olleiden toimintojen lisäksi PIKI-kirjastojen tuottamaa sisältöä ja aineistoon liittyviä vuorovaikutteisia palveluita. Lisäksi PIKI-verkkokirjastossa olisi tietoja PIKI-kirjastoista ja niiden palveluista. Valtakunnallisia kirjastoverkkopalveluita tuotaisiin verkkokirjastoon linkityksien avulla. Verkkokirjaston osalta nämä alkuperäiset suunnitelmat toteutuivat pääpiirteittäin. Aluksi suunniteltiin, että n verkkosivustosta julkaistaan versio, jossa ei vielä ole verkkokirjastojärjestelmästä saatavaa sisältöä. Tämä aineistoon kohdistuva sisältö oli tarkoitus lisätä Tampereen kaupungin verkkosivustolle, kun verkkokirjastojärjestelmä olisi valmis helmikuussa Alkuperäinen suunnitelma ei toteutunut, koska n verkkosivuston julkaisuun ei saatukaan verkkokirjastojärjestelmää. Verkkosivuston julkaisuun hankittiin avoimen lähdekoodiin perustuva Concrete5-järjestelmä. Verkkosivustolla on sisältönä ns. kirjastotieto ja kaikki aineistoa koskeva sisältö on keskitetty verkkokirjastoon. 3.1 Tavoitteet ja riippuvuudet Alla olevaan taulukkoon on kirjattu lyhyesti n ja PIKIkirjastojen perustavoitteet, joita PIKI-verkkokirjastoprojektille asetettiin, mitä tavoiteltiin ja näiden tavoitteiden mittarit. Taulukon viimeiseen sarakkeeseen on kirjattu miten tavoitteet toteutuivat Perustavoitteet Perustavoite Mittari Toteutus n verkkosivustosta tehdään ensimmäinen julkaisu kesäkuussa n uusitusta verkkosivustosta on julkaistu ensimmäinen versio sovitussa aika- Verkkosivusto julkaistiin Pirkanmaan PIKIkirjastojen yhteinen uusittu PIKI-verkkokirjasto julkaistaan helmikuussa n verkkosivustoon tehdään suunnitelmassa olevat sisällölliset lisäyk- taulussa. Uusittu PIKI-verkkokirjasto on käytössä sovitussa aikataulussa. n verkkosivustoon on lisätty verkkokirjastopalveluiden julkaisuun ja hallintaan eri- Verkkokirjastosta julkaistiin ensimmäinen versio Uuden kirjastojärjestelmän kanssa toimiva versio ja uusi sivupohja. Sisältöosiot julkaistiin Alkuperäistä asiajakoa kahden järjestelmän välillä muutettiin projektin kuluessa. Lisäksi verkkosivusto6 Tampereen kaupunki Projektin loppuraportti 4 set, jotka tuotetaan verkkokirjastopalveluiden julkaisuun ja hallintaan erikoistuneen websisällönhallintajärjestelmän avulla kirjaston aineistotietokannasta. koistuneen websisällönhallintajärjestelmän avulla kirjaston aineistotietokannasta saatava sisältö. julkaistiin eri järjestelmällä kuin verkkokirjasto, joten tämä alkuperäinen tavoite ei toteutunut Projektin muut tavoitteet Tavoite Mittari Toteutus n uusitun verkkosivuston julkaisussa käytetään websisällönhallintajärjestelmää. n uusittu verkkosivusto on julkaistu web-sisällönhallintajärjestelmällä. Uusitun PIKI-verkkokirjaston julkaisussa käytetään verkkokirjastojärjestelmää n uusittu verkkosivusto noudattaa kaupunginkirjaston verkkopalvelulinjauksia ja viestintästrategiaa sekä Tampereen kaupungin tietohallinto- ja viestintästrategioita. PIKI-verkkokirjasto noudattaa PIKI-kirjastojen toimintaohjelmaa. PIKI-verkkokirjastolle tehdään käytettävyyden arviointia sekä teetetään käytettävyyden testaus. Pirkanmaan PIKI-kirjastojen uusittu PIKI-verkkokirjasto on julkaistu verkkokirjastojärjestelmällä. n uusittu verkkosivusto on kaupunginkirjaston verkkopalvelun linjauksien ja viestintästrategian sekä Tampereen kaupungin tietohallintoja viestintästrategian mukainen. PIKI-verkkokirjasto on Pirkanmaan PIKI-kirjastojen toimintaohjelman mukainen. PIKI-verkkokirjaston käytettävyys on arvioitu ja testattu. Sivusto julkaistiin Concrete5 -järjestelmällä ja järjestelmä sijaitsee Tampereen kaupungin palvelimella. Verkkokirjastojärjestelmä päivitettiin Axiell Arena - järjestelmään, jolla verkkokirjasto julkaistiin. Tämä sijaitsee Axiell Nordic oy:n palvelimella. Projektiryhmä ei saanut koskaan käyttöönsä kirjaston verkkopalvelulinjauksia tai viestintästrategiaa, koska ne eivät valmistuneet ajoissa. Tarvittavat asiat kysyttiin johtoryhmältä kirjallisesti. Kaupunkitason strategiat olivat käytettävissä. PIKI-verkkokirjasto noudattaa PIKI-kirjastojen toimintaohjelmaa, mm. visuaalinen ilme ja PIKI-kirjastojen tunnus uudistettiin. Verkkokirjaston ulkoasu on yhteneväinen em. uudistusten kanssa. Käytettävyyttä ei testattu erikseen, koska verkkokirjastojärjestelmä tuli päivityksenä, eikä näin ollen ollut projektin tehtävissä. Asiointi- ja sisältösivut rakennettiin käytettävyyssääntöjen mukaisesti.7 Tampereen kaupunki Projektin loppuraportti 5 PIKI-verkkokirjasto on käytettävyydeltään hyvä. Sisällöntuotantoprosessit suunnitellaan ja dokumentoidaan. Ylläpito suunnitellaan ja dokumentoidaan. Ylläpitäjät ja sisällöntuottajat koulutetaan uuteen työ- ja julkaisutapaan. PIKI-verkkokirjaston käytettävyystestissä esiin tulleet virheet ja puutteet on korjattu. Sisällöntuotantosuunnitelmat on tehty. Ylläpitosuunnitelmat on tehty. Ylläpitäjät ja sisällöntuottajat on koulutettu PIKIverkkokirjaston uuteen työ- ja julkaisutapaan. Verkkokirjastolle ei tehty käytettävyystestausta. Kirjastojärjestelmän ja tietokannan formaattivaihdon vuoksi verkkokirjastossa on paljon virheitä varsinkin teostiedoissa ja käyttäjien omissa tiedoissa. Näiden korjaamiseen on perustettu erillinen projekti järjestelmäntoimittajan toimesta. Sisällöntuotantosuunnitelma laadittiin ja sisältö tuotettiin suunnitelman mukaisesti. Ylläpitosuunnitelmat on tehty ja luovutettu. Verkkosivuston ylläpitäjät koulutettiin kesäkuussa 2010 (Concrete5). Verkkokirjaston sisältöosioiden työryhmät on koulutettu elokuussa Muille sisällönkirjoittajille järjestetään työpajoja niin kauan kunnes halukkaita riittää. Ensimmäinen työpaja maaliskuussa Projektin riippuvuudet Alla olevassa taulukossa tarkastellaan, kuinka projektisuunnitelmassa luetellut riippuvuudet vaikuttivat projektiin. Riippuvuuden nimi Riippuvuuden kuvaus Toteutus Verkkopalvelulinjaukset ja viestintästrategia PIKI-kirjastojen toimintaohjelma Projektin asettaja edellyttää, että uusittava n verkkosivusto on toteutettu kaupunginkirjaston verkkopalvelulinjauksien ja viestintästrategian mukaisesti. PIKI-verkkokirjastoprojekti ei voi edetä kaupunginkirjaston verkkosivujen suunnitteluvaiheeseen ennen kuin linjaukset ja strategia ovat projektiryhmän käytettävissä. Uusittavan PIKI-verkkokirjaston pitää olla PIKI-kirjastojen toimintaohjelman mukainen. PIKIverkkokirjasto-projekti ei voi edetä PIKI-osaprojektin suunnitteluvaihee- Projektiryhmä ei saanut koskaan käyttöönsä kirjaston verkkopalvelulinjauksia tai viestintästrategiaa, koska ne eivät valmistuneet ajoissa. Tarvittavat asiat kysyttiin johtoryhmältä kirjallisesti. Tällä tavoin projekti pystyttiin pitämään aikataulussa. PIKI-kirjastojen toimintaohjelma oli ajoissa käytettävissä ja se pystyttiin huomioimaan.8 Tampereen kaupunki Projektin loppuraportti 6 Verkkokirjastojärjestelmän hankinta ja käyttöönotto Verkkokirjastojärjestelmän koulutus sivujen sisällönpäivittäjille ja ylläpitäjille. seen ennen kuin PIKI-kirjastojen toimintaohjelma on projektiryhmän käytettävissä. Tampereen kaupungin tietohallinnon ja n Vuorovaikutteinen seudullinen kirjastoportaali -projekti hankkii verkkokirjastojärjestelmän. Tällä järjestelmällä korvataan nykyinen versio verkkokirjastojärjestelmästä (Intro). PIKI-verkkokirjasto-projektin toteutusvaihe ei voi alkaa ennen kuin Vuorovaikutteinen seudullinen kirjastoportaali -projekti on saanut verkkokirjastojärjestelmän hankittua ja se on valmis käyttöönotettavaksi. Osittain myös PIKIverkkokirjastoprojektin lopullisen käyttöliittymän suunnitteluvaihe ja sisällön käsikirjoitusvaihe ovat riippuvaisia hankittavasta järjestelmästä, osittain niitä voidaan tehdä vaikka järjestelmän hankinta ei ole valmis. Projektiryhmä opettelee / kouluttautuu ensin itse websisällönhallintajärjestelmän käyttöön. Tämän jälkeen projektiryhmä kouluttaa järjestelmän käytön sivuston sisältöä päivittäville ja ylläpitäville henkilöille, jos he ovat projektiryhmän ulkopuolisia. Koulutus voi alkaa vasta, kun järjestelmä on hankittu ja asennettu sekä se on projektiryhmän käytössä ja projektiryhmä osaa sen käytön itse. Verkkokirjastojärjestelmä hankittiin ja se oli projektin käytössä vuoden 2010 alusta ja projekti pystyi etenemään suunnitellusti tältä osin. n verkkosivustoa ei voitu julkaista verkkokirjastojärjestelmällä. Päätös verkkosivuston julkaisujärjestelmästä viivästyi keväällä ja haittasi näin jonkun verran projektin etenemistä. Verkkosivuston julkaisuun käytettiin Concrete5 - järjestelmää. Verkkokirjastojärjestelmä hankittiin vuoden 2009 lopussa ja oli projektiryhmän käytössä vuoden 2010 alusta. Tällöin järjestelmäntoimittaja piti projektiryhmälle kolme koulutuspäivää. Jatkokoulutusta Liferayjärjestelmään hankittiin vielä ulkopuoliselta yritykseltä syksyllä Verkkosivuston julkaisussa käytettävän järjestelmän projektiryhmä opetteli itse ja konsultoi Nuorisopalveluiden henkilökuntaa, jotka opettelivat samaa järjestelmää samaan aikaan.9 Tampereen kaupunki Projektin loppuraportti 7 Käytettävyystestaus PIKI-verkkokirjastolle teetetään käytettävyystestaus projektin ulkopuolisella taholla. PIKI-verkkokirjasto voidaan julkaista vasta, kun käytettävyystestauksessa esiin tulleet puutteet on korjattu. Käytettävyystestausta ei tehty, koska kyseessä oli järjestelmänpäivitys. 3.2 Projektin tuotokset ja rajaukset Alla olevassa taulukossa vertaillaan suunnitelmaa ja toteutusta - syntyivätkö kaikki tuotokset, jotka projektin kuluessa suunniteltiin tehtäväksi Projektin tuotokset Tuotos n uusitun verkkosivuston 1. version julkaisu Uusitun PIKIverkkokirjaston julkaisu n uusitun verkkosivuston 2. version julkaisu Suunniteltuvalmistumisaika Kesäkuu 2010 Ohjausryhmä tarkensi kokouksessa, että 1. julkaisu on Helmikuu 2011 Ohjausryhmä tarkensi kokouksessa, että beta-versio julkaistaan ja sisältöosioineen ja uusine sivupohjineen verkkokirjasto julkaistaisiin Helmikuu 2011 Toteutunut Kotisivut ja ensimmäinen versio verkkokirjastosta (beta-versio) julkaistiin Sisältöosiot julkaistiin Sivupohja julkaistiin jo kirjastojärjestelmä-päivitys tauon jälkeen Ns. 2. version julkaisua verkkosivustosta ei enää tarvittu, sillä palvelut julkaistiin eri järjestelmillä. Tarvittavat linkkilisäykset tehtiin verkkosivustolta verkkokirjaston sisältöosioihin Sisältö- ja ylläpitosuunnitelma Ylläpitäjät ja sisällöntuottajat koulutettu maaliskuu 2011 n verkkosivuston osalta suunnitelma valmis ja luovutettu joulukuussa 2010 Verkkokirjaston valmis maaliskuussa 2011 maaliskuu 2011 kesäkuu ja elokuu 201010 Tampereen kaupunki Projektin loppuraportti Projektin rajaukset Rajauksen nimi Rajauksen lyhyt kuvaus ja perustelu Verkkokirjastojärjestelmän hankinnan tekee Tampereen kaupungin tietohallinto yhdessä Tampereen kaupunginkirjaston kanssa Vuorovaikutteinen seudullinen kirjastoportaali projektissa. Tietoyhteiskunnan tilat ja sisällöt - ESR-projektin yhtenä tuotoksena pitää tehdä malli verkkoyhteistyön järjestämisestä muiden tahojen kanssa. Tämä malli tuotetaan erillisenä projektina. PIKI-verkkokirjaston käytettävyyden testauksen suorittaa ulkopuolinen taho. Web-sisällönhallintajärjestelmän hankinta Yhteistyön järjestämismalli Käytettävyyden testaus Kirjatti Ne Kirjatin osat, joita ei voida toteuttaa verkkokirjastojärjestelmällä suoraan, rajataan tämän projektin ulkopuolelle. Tällaisia ovat esim. Kirjatin animoidut osat, jotka voidaan uusia omana projektina. Toteutus Tampereen kaupungin tietohallinto hoiti järjestelmien hankinnan verkkokirjastoon sekä kaupunginkirjaston verkkosivustoa varten. Tämä voidaan toteuttaa vasta kun projekti on päättynyt. Ei järjestetty käytettävyyden testausta ulkopuolisella, koska kyseessä oli järjestelmäpäivitys. Kirjatti uusittiin omana projektina loppusyksystä 2010 (Riitta Aromäki). Kirjatille tehtävää isompaa uudistusta varten perustetaan oma projekti, jos siihen saadaan rahoitusta. 3.3 Projektin suunnittelu ja aikataulu Projektin tehtävien aikataulun toteutumista verrataan suunnitelmaan yksityiskohtaisemmin Projektin tehtävien aikataulun seuranta -tiedostossa (liite 1). Tätä tiedostoa on pidetty ajan tasalla koko projektin ajan. Alkuperäisen projektisuunnitelman aikatauluun tehtiin seuraavia muutoksia: n verkkosivustoa ei voitukaan julkaista verkkokirjastojärjestelmällä vaan tähän hankittiin vapaan lähdekoodin Concrete5-websisällönhallintajärjestelmä. Koska Concrete5-järjestelmä saatiin käyttöön myöhässä ja sen opettelukin vei oman aikansa, ohjausryhmä päätti siirtää n verkkosivuston julkaisu kesäkuulta elokuulle. Julkaisupäiväksi sovittiin Samalla päätettiin julkaista PIKI-verkkokirjastosta aluksi beta-versio elokuussa 2010, jossa suunnitelluista sisältöosioista on vain PIKI-kirjastot ja Asiointi-osio verkkokirjastojärjestelmään kuuluvien toimintojen lisäksi. Beta-versio toimi vanhan verkkokirjaston (Intro) kanssa rinnakkain verkossa, kunnes PIKI-kirjastojen kirjastojärjestelmä päivitettiin Auroraksi ja aineistotietokantaan tehtiin MARC 21 -formaattimuutos marras-joulukuussa Tietokannan formaattimuutoksen jälkeen Intro-version käyttöliittymä lakkasi toimimasta.11 Tampereen kaupunki Projektin loppuraportti 9 Loput sisältöosiot (musiikki, lapset, nuoret ja lue, katso, kuuntele) päätettiin julkaista Lainan päivänä eli Yli kaksi vuotta kestävässä projektissa tulee väistämättä tarvetta tehdä muutoksia alkuperäiseen projektisuunnitelmaan varsinkin, kun käytettävät järjestelmät eivät olleet vielä tiedossa projektia aloitettaessa. Myöskään kirjastojen toimeksianto ei ollut tiukka vaan projektityöryhmälle annettiin suhteellisen vapaat kädet määritellä palveluiden sisällöt. Edellä mainitut muutokset sovittiin hyvissä ajoin ja ne toteutettiin uuden aikataulun puitteissa. Marraskuussa tehdyssä kirjastojärjestelmäpäivityksessä ja tietokannan formaattimuutoksessa ilmeni virheitä ja ongelmia, jotka heijastuivat myös verkkokirjastojärjestelmään. Nämä ongelmat aiheuttivat verkkokirjastojärjestelmän omien puutteiden lisäksi paljon lisätyötä myös projektille. 3.4 Projektin kustannukset Tämän sisällöntuotantoprojekti rahoitettiin osin n omarahoituksena ja osin Tietoyhteiskunnan tilat ja sisällöt ESR-projektista. n osuus muodostui pääosin kirjaston työntekijöiden työpanoksesta, tilojen ja laitteiden käytöstä. Muiden PIKI-kirjastojen osuus muodostui ideointipäiviin osallistuneiden työntekijöiden ja sisältöosioiden työryhmäläisten työpanoksesta. ja muut Pirkanmaan PIKI-kirjastot osallistuivat rahoitukseen myös PIKI-koordinaattorin työpanoksella. ESR Tietoyhteiskunnan tilat ja sisällöt -projektin rahoitusta käytettiin henkilöstökustannuksiin, aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin sekä palvelujen ostoon ja matkakustannuksiin. n toimistosihteeri Tuula Somila hoiti projektin taloudenhoidon ESR-rahoituksen osalta: laskut, seurannan, raportoinnin ja arkistoinnin. 3.5 Projektin hallinta Projektiryhmä ja ohjausryhmä kokoontuivat pääosin alkuperäisen suunnitelman mukaan (ks. liite 2 Kokousten määrät ja ajat). Projektiryhmä piti kokoukset yleensä kahden viikon välein, joissa käsiteltiin projektin etenemistä, työtehtävien tilannetta ja sovittiin työnjaosta. Kaiken kaikkiaan projektiryhmä kokoontui 40 kertaa. Ohjausryhmä kokoontui noin 3-4 kuukauden välein, kaikkiaan 7 kertaa. Projektipäällikkö raportoi ohjausryhmälle projektin tilasta aina, kun siirryttiin pää- tai osavaiheesta toiseen. Jotkut vaiheet ja suunnitelmat hyväksytettiin ohjausryhmällä sähköpostitse töiden jouduttamiseksi. Projektipäällikkö neuvotteli paljon myös ohjausryhmän puheenjohtajan Tuula Haaviston kanssa sekä he valmistelivat ohjausryhmän kokoukset yhdessä.12 Tampereen kaupunki Projektin loppuraportti 10 Marraskuisen 2010 järjestelmäpäivityksessä esiin tulleiden virheiden teettämän työmäärän vuoksi jouduttiin joulukuuksi sovittu ohjausryhmän kokous siirtämään tammikuulle. Loppuvuodesta projektityöryhmäkään ei pystynyt kokoontumaan 2 viikon välein, kuten projektisuunnitelmaan oli kirjattu. Myös vuosilomat vaikuttivat kokoustiheyteen. n verkkosivustoa määriteltäessä tavattiin kirjaston tiimejä, työryhmiä, osastoja ja lähikirjastojen henkilökuntaa yhteensä 27 kertaa. Verkkokirjastoa ideointia tehtiin PIKI-kirjastojen työntekijöiden kanssa kahtena ideointipäivänä syksyllä Verkkokirjaston sisältötyöryhmien kanssa kokoonnuttiin yhteensä 41 kertaa määrittely, suunnittelu ja toteutusvaiheissa. 3.6 Projektin viestintä Projektille laadittiin keväällä 2010 tarkempi viestintäsuunnitelma (liite 3) ja siihen tehtiin tarvittavat muutokset työn edetessä. Viestintäsuunnitelman laati n viestintäsuunnittelijana toiminut Outi Viitasalo yhdessä projektipäällikön kanssa. Sisältöosioiden julkistamispäiväksi suunniteltiin isoa lanseerausta, jolloin PIKI-kirjastoissa olisi ollut erilaisia tapahtumia verkkokirjastoon liittyen, kuten neuvontaa, mainostusta, jaettu ilmapalloja yms. Tämä jouduttiin kuitenkin perumaan, koska järjestelmävaihdoksessa tuli niin paljon virheitä eikä haluttu mainostaa virheellisesti ja puutteellisesti toimivaa ohjelmaa. 3.7 Riskien hallinta Projektisuunnitelmassa olleet riskit ja niiden hallinnan toteutuminen. Riskin kuvaus Järjestelmien hankinta tai käyttöönotto viivästyy. Verkkokirjastojärjestelmä ei ole riittävän valmis tai se on puutteellinen. Projektipäällikön elämäntilanteen (sairastuminen, onnettomuudet) muuttuminen kesken projektin tai projektipäällikön vaihtuminen kokonaan. Riskin hallinta n verkkosivustoa ei voitu julkaista samalla järjestelmällä kuin verkkokirjastoa. Tampereen tietohallinto hankki verkkosivuston julkaisua varten palvelintilaa ja sinne asennettiin Concrete5-järjestelmä. Palvelin oli tehoton järjestelmänvaatimuksiin nähden ja verkkosivuston julkaisu viivästyi muutamalla päivällä. Uusi nopeampi palvelin saatiin syyskuussa verkkosivuston käyttöön. Järjestelmän vajavaisuus ennakoitiin sisällönsuunnitteluvaiheessa, mutta marraskuun 2010 kirjastojärjestelmäpäivityksessä tuli paljon uusia virheitä myös verkkokirjastoon. Verkkokirjaston ja kirjastojärjestelmän käyttöönoton hyväksymiseen on perustettu erillinen projekti järjestelmäntoimittajan toimesta. Tämä riski ei toteutunut. Jaana Pakarinen oli sovittu projektipäällikön sijaiseksi.13 Tampereen kaupunki Projektin loppuraportti 11 Projektiryhmäläisten elämäntilanteiden (sairastuminen, onnettomuudet) muuttuminen kesken projektin, henkilöresurssien rajallisuus, ei varahenkilöstöä. Jaana Pakarinen palkattiin kevääksi projektiin 20 prosenttisesti työajastaan. Eva Kallioranta oli huhtikesäkuun 2010 projektissa kaksi päivää viikossa. PIKI-koordinaattori Pirjo Järvinen siirtyi lyhyellä varoitusajalla toisiin tehtäviin syyskuun 2010 alusta. Hänen sijaisenaan aloitti Elina Paavola-Eskola. Myös Eva Kallioranta lopetti projektissa syyskuun lopussa, kun verkkosivusto saatiin valmiiksi. Käytännössä siis syksyn 2010 projektiryhmässä oli vain kaksi tekijää. Riskin toteutumista välttääkseen Jaana Pakarinen palkattiin myös syyskaudeksi projektiin 20 prosenttisesti. Jaana Pakarisen muut työt kärsivät loppusyksystä 2010, kun hänen piti käyttää projektityöhön aikaa suunniteltua enemmän. Projektissa oman toimen ohella toimivilla henkilöillä omassa työssään niin paljon tai kiireellisiä töitä, että työntekijä ei pysty tekemään töitä projektille riittävästi tai suunnitelman mukaisesti. PIKI-koordinaattorin toimeen valitun henkilön aloitusajankohta uudessa toimessa viivästyy tai ei toteudu lainkaan. Uuden PIKI-koordinaattorin työpanos jää aluksi projektissa vähäiseksi. Ks. edellä. Työntekijävaihdokset ja järjestelmämuutokset aiheuttivat selkeästi riskiä projektin onnistumiselle. Tätä riskiä ei tällaisenaan esiintynyt, sillä PIKIkoordinaattorina aloitti Pirjo Järvinen, joka oli ollut projektissa jo alusta asti. PIKI-koordinaattori Pirjo Järvinen siirtyi lyhyellä varoitusajalla toisiin tehtäviin syyskuun 2010 alusta. Hänen sijaisenaan aloitti Elina Paavola-Eskola. Uuden työntekijän perehtyminen uusiin työtehtäviin vie aina oman aikansa ja samalla PIKI-koordinaattorin jokseenkin kaikki työaika meni kirjastojärjestelmän vaihdoksen valmisteluun. Käytännössä siis syksy 2010 projektiryhmässä oli vain kaksi tekijää, tosin Jaana Pakarinen palkattiin myös syyskaudeksi projektiin 20 prosenttisesti.14 Tampereen kaupunki Projektin loppuraportti 12 Verkkokirjaston asiakasvaatimusten määrittäminen on vaikeaa PIKI-kirjastojen määrän vuoksi. Suuren toimijajoukon kanssa toimiminen on hankalaa ja aikaa vievää, eikä välttämättä saada oikeita asioita esiin. PIKI-kirjastoille on muodostunut vuosien myötä hyvät yhteistyötavat, mikä helpotti projektin työtä. Asioiden esittelyssä ja päättämisessä piti huomioida iso toimijajoukko, mutta hyvällä ennakoinnilla asioihin saatiin päätökset sujuvasti ja projekti pysyi aikataulussa näiltä osin. PIKI-kirjastot antoivat työntekijöidensä työpanosta kiitettävästi projektin käyttöön. Kaikkinensa PIKI-kirjastot suhtautuivat erittäin myönteisesti projektiin. 4 Projektin tuotosten varmistaminen 4.1 Tuotosten ylläpito Projekti laati molemmille palveluille ylläpitosuunnitelmat ja projekti on luovuttanut ne eteenpäin. n verkkosivuston sisällöstä vastaa kaupunginkirjaston viestintäsuunnittelija. Sivuston sisältöä ylläpitää pääasiassa viestintä, verkkopalvelut ja muutama ylläpitäjä tietoyhteiskuntapalveluista. Verkkopalvelut vastaa verkkosivuston teknisestä ylläpidosta, lähinnä websuunnittelija. PIKI-verkkokirjastosta vastaa PIKI-kirjastojen puolesta n verkkopäällikkö ja järjestelmästä vastaa järjestelmäntoimittaja Axiell Nordic Oy. Kirjaston osalta verkkokirjastojärjestelmään tehtävät tekniset ylläpitotoimet tekee websuunnittelija. PIKI-kirjastojen viestinnästä, kuten myös verkkokirjaston viestinnästä, vastaa PIKIkoordinaattori. Hän tekee yhteistyötä n viestintäsuunnittelijan kanssa. PIKI-koordinaattori vastaa ja ylläpitää verkkokirjastossa kaikkea muuta sisältöä paitsi sisältöosioiden sisältöä. Sisältöosioiden sisällöistä vastaa websuunnittelija tehden yhteistyötä sisältöosioiden työryhmien ja verkkosuunnittelijan kanssa. 4.2 Jatkotoimenpiteet ja jatkokehitysten organisointi n verkkosivuston sisältöä ja tekniikkaa kehittää jatkossa n verkkopalvelut ja viestintä. PIKI-verkkokirjaston jatkokehityksen organisointia ei projektin aikana määritelty tarkemmin. Tällä hetkellä kirjastojärjestelmissä on niin paljon virheitä korjattavana, ettei vielä kannata tehdä tarkkoja suunnitelmia järjestelmien kehittämisestä. Järjestelmäntoimittaja on yhdessä PIKI-kirjastojen kanssa käynnistänyt vuoden 2011 alussa Kirjastojärjestelmän toimituksen hyväksyminen -projektin, jonka tavoitteena on korjata sovitut virheet aikataulun puitteissa.15 Tampereen kaupunki Projektin loppuraportti 13 Kunhan kirjastojärjestelmät toimivat moitteettomasti, on syytä miettiä verkkokirjaston jatkokehitystä. Kehittämistyön organisointi on PIKI-kirjastojen asia, mutta suositeltavaa olisi, että kehitystyössä olisivat mukana ainakin PIKI-koordinaattorin ja verkkopäällikön lisäksi henkilöitä, jotka tuntevat järjestelmän. Kehittämistyöryhmässä on hyvä olla edustusta myös muista PIKI-kirjastoista ja ehkä sisältöosioiden työryhmäläisiäkin. Kehitystyötä kannattaa tehdä yhdessä Tampereen tietohallinnon ja Suomen muiden Arena-verkkokirjastojärjestelmää käyttävien kirjastojen kanssa. 5 Projektin kokemukset ja opit Projektityöryhmään osallistuneiden työntekijöiden oma arviointi projektityön sujuvuudesta on liitteenä (liitteet 4-8). 6 Projektidokumenttien arkistointi Liitteet Projektin dokumentit arkistoitiin paperimuotoisina n taloustoimistoon. Arkistoinnista huolehti taloussihteeri Tuula Somila. Projektin valmiit dokumentit tallennettiin sähköisessä muodossa kirjaston H-asemalle suojattuun kansioon (H -verkkopalvelut - Suojattu_PIKI_projekti). Projektin päätyttyä dokumentit siirretään H-asemalta Tampereen kaupungin sähköiseen arkistoon Donnaan. PIKI-verkkokirjastoa koskevat dokumentit on luettavissa myös PIKI-kirjastojen yhteisestä extranetistä PIKi-Extrasta ja n verkkosivustoa koskevat taas kaupungin Loora-intranetistä. Nämä eivät ole kuitenkaan dokumenttien varsinaisia arkistointipaikkoja. Liite 1 Projektin tehtävien aikataulun seuranta Liite 2 Kokousten määrät ja ajat Liite 3 Viestintäsuunnitelma Liite 4-8 Projektiryhmäläisen itsearviointi projektista Samankaltaiset tiedostot
PIKI-verkkokirjastoprojekti Tehtävien ja aikataulun seuranta Lopullinen Tehtävä Suunniteltu aloitus Suunniteltu päättyminen Toteutunut aloitus Toteutunut päätyminen 12.1.2009 31.3.2011 12.1.2009 31.3.2011 Lisätiedot Kokoelmat esiin - kimpassa -
Kokoelmat esiin - kimpassa - PIKI-verkkokirjasto kohtaamispaikaksi ja kokoelmien monipuolisuus ja ammatillinen osaaminen esiin Se lähti l kirjasto2.0:sta sta Asettajat:Tampereen kaupunginkirjasto ja PIKI-kirjastot Lisätiedot SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE
SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE Arviointilomake on tarkoitettu Sovellusprojektin vastaavan ohjaajan arvioinnin tueksi, eikä sillä siten tule korvata erillistä projektilausuntoa. Useaa arviointikohtaa Lisätiedot Alkupiiri (5 min) Lämmittely (10 min) Liikkuvuus/Venyttely (5-10min) Kts. Kuntotekijät, liikkuvuus
Lisätiedot Ikivihreä kirjasto loppuraportti määrittelyprojektille
loppuraportti määrittelyprojektille Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Sähkö ja informaatiotekniikan laitos Versiomuutokset 29.1.2014 viimeisin tilanne tietokantakonversiosta Mirja Loponen 7.2.2014 tarkennettu Lisätiedot PIKI-verkkokirjasto Infotilaisuus Arena versio. Leila Virta ja
PIKI-verkkokirjasto Infotilaisuus Arena 2.6.6-versio Leila Virta 15.1. ja 20.1.2014 1 Verkkokirjaston päivitys 11.12.13 Arena 2.6.6-versio Arenan käyttämä julkaisujärjestelmä Liferay päivitetty uuteen Lisätiedot Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma)
Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon (Kuntatieto ohjelma) hallintamalli (luonnos) 26.6.2013 Tommi Oikarinen Ohjauksen ja hallinnan tehtävät Johtoryhmä Ohjaus Tavoitteiden asettaminen Lisätiedot Kokoelmat esiin verkkokirjastossa
Kokoelmat esiin verkkokirjastossa - PIKIn sisält ltöosiot ja miten teimme Jyväskyl skylässä 31.3.2011 Tampereen kaupunginkirjasto Projektista Asettajat: Tampereen kaupunginkirjasto ja PIKI-kirjastot Toteuttajana: Lisätiedot Kirjastojärjestelmä. Leena Kinnunen Lapin kirjastokokous Rovaniemi
Kirjastojärjestelmä Leena Kinnunen Lapin kirjastokokous Rovaniemi 6.5.2015 Kaupalliset kirjastojärjestelmät Rovaniemen kaupunginkirjaston hankkeessa vuosina 2011-2013 selvitettiin tarjolla olevia kaupallisia Lisätiedot Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu
Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu Lisätiedot Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä
Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Omistaja Tyyppi Tiedoston nimi Turvaluokitus Kohderyhmä Turvaluokituskäytäntö --- SE/Pekka Järveläinen Projektisuunnitelma projektisuunnitelma_kielihallinto.doc Lisätiedot PIKIn Melinda-kokemuksia
PIKIn Melinda-kokemuksia Petri Tonteri, 7.4.2016 etunimi.sukunimi@tampere.fi Eräitä lähtökohtia PIKIssä käytössä Aurora + Arena järjestelmäympäristö usean kunnan käytössä mukana 22 kuntaa yli 60 kirjastoa Lisätiedot VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI
Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille Lisätiedot Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen
Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö Hämeenlinnan kaupunginkirjasto Hämeen maakuntakirjasto 25.3.2011 Kuntaliitoksen myötä kaupunki siirtyi tilaaja-tuottaja Lisätiedot Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies
Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1 Kokousaika kello 13:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Maakuntauudistuksen Lisätiedot JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto
JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS-jaosto 23.05.2014 Sisältö Käsitteet ja tavoitteet Työskentelyprosessi Suositusluonnoksen esittely 2 Käsitteet ja tavoitteet 3 Verkkopalvelu Lisätiedot PROJEKTISUUNNITELMA ICT Standard Forum PROJEKTISUUNNITELMA PROJEKTIN PERUSTIEDOT
PROJEKTISUUNNITELMA PROJEKTIN PERUSTIEDOT Hankkeen nimi: Hankkeen omistajat Pääkaupunkiseudun seurakuntien Seppo Simola, Urpu Sarlin, Pauli Juusela viestintäyhteistyö Hankepäällikkö Seppo Simola Projektin Lisätiedot Väestörekisterikeskuksen (VRK) toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti 1.0
Raportti 1 (10) Väestörekisterikeskuksen (VRK) toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti 1.0 Raportti 2 (10) MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys Laatija Muutoksen kuvaus 0.1 Lisätiedot Arena-koulutus e-kirjat PIKIssä. Mitä jokaisen pikiläisen on hyvä tietää e-kirjoista. Jaana Pakarinen Tampereen kaupunginkirjasto 8/2013
Arena-koulutus 2013 e-kirjat PIKIssä Mitä jokaisen pikiläisen on hyvä tietää e-kirjoista Jaana Pakarinen Tampereen kaupunginkirjasto 8/2013 Kolmiyhteys Verkkokirjasto Ellibs Lukuohjelma e-kirjasta E-kirja Lisätiedot Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen Ilmari Hyvönen Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Tietohallinnon vastuualue
Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen 12.9.2012 Ilmari Hyvönen Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Tietohallinnon vastuualue Aiheita Muistio tietohallinnon kehittämisestä RAKETTI-hankkeen Lisätiedot KITT2, uusi tieteellisten kirjastojen yhteistilastotietokanta
KITT2, uusi tieteellisten kirjastojen yhteistilastotietokanta Asiantuntijaseminaari Helsinki 26.11.2013 Markku Laitinen, Kansalliskirjasto Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto (KITT) KITT = Kirjastotilastotietokanta Lisätiedot Koha-Suomi Oy:n osakkeiden ostaminen Raision kaupungille
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Vapaa-aikalautakunta 63 4.10.2016 Asianro 825/12.03.02/2016 292 Koha-Suomi Oy:n osakkeiden ostaminen Raision kaupungille Päätöshistoria Vapaa-aikalautakunta 4.10.2016 Lisätiedot HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen
HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen Suunnittelu & Valmistelu Toimeenpano Vakiinnuttaminen HKL johtoryhmä työpaja 13.5.2015 1 Uuden johtamisjärjestelmän suunnittelu ja valmistelu 1. Projektin tavoitteet, Lisätiedot JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen
JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen 1(8) Sisällysluettelo 1. Hankkeen lähtökohdat... 3 1.1 Hankkeen perustamisen tausta... 3 1.2 Hankkeen tavoitteet... 3 1.3 Hankkeen sidosryhmät... 3 Lisätiedot 1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille
Nimeämispyyntö VM078:00/2012 1 (2) Julkisen hallinnon ICT-osasto 31.3.2016 Jakelussa mainituille NIMEÄMISPYYNTÖ KUNTIEN TALOUSTIETOJEN, TILASTOINNIN JA TIETOHUOLLON KEHITTÄMISOHJELMAN PROJEKTIRYHMÄÄN Valtiovarainministeriö Lisätiedot dokumentin aihe Dokumentti: Testausraportti_I1.doc Päiväys: Projekti : AgileElephant
AgilElephant Testausraportti I1 Tekijä: Petri Kalsi Omistaja: ElectricSeven Aihe: Testausraportti Sivu 1 / 5 Dokumentti Historia Muutoshistoria Revision Numero Revision Päiväys Yhteenveto muutoksista Revision Lisätiedot Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä
Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika 22.01. 2010, kello 9:00 16:00 Paikka Finanssialan keskusliitto, Bulevardi 28 Paikalla Martti From TIEKE, pj Ari Pulkkinen Agentit, ohjelmistotalotyöryhmä pj Pirjo Ilola Lisätiedot Kirjastojen kuvailutiedot Finnassa
Kirjastojen kuvailutiedot Finnassa 14.12.2016 Kuva: Helsingin kaupunginmuseo, https://finna.fi/record/hkm.hkms000005:km0000nf9x Hakutoimintoihin ja kuvailutietojen näyttämiseen yhteiset säännöt Yhteinen Lisätiedot Oodin versiot, havaittujen virheiden korjaus sekä kehitysehdotusten eteneminen
Oodin versiot, havaittujen virheiden korjaus sekä kehitysehdotusten eteneminen Laura Vuorinen 17.4.2007 Kehittämisosasto / Opiskelijarekisteri Oodin kehitystarpeet käytännöt muuttuvat, alkuperäiset (1995) Lisätiedot Kirjastojärjestelmien tulevaisuudesta. PIKI-yhteistyö 10 vuotta Tuula Haavisto, kirjastopalvelujohtaja, Tampere
Kirjastojärjestelmien tulevaisuudesta PIKI-yhteistyö 10 vuotta 31.10.2012 Tuula Haavisto, kirjastopalvelujohtaja, Tampere Kirjastojärjestelmät toissapäivänä 70-luvulla aivan ensimmäiset järjestelmät hoitivat Lisätiedot Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus
Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus Kuopio, testausraportti, 25.3.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 11.2.2002 Matti Peltomäki Ensimmäinen versio 0.9 11.2.2002 Matti Peltomäki Lisätiedot Raitiotieallianssin riskienhallintamenettelyt
Riskienhallintamenettelyt 1 (7) Raitiotieallianssin riskienhallintamenettelyt Riskienhallintamenettelyt 2 (7) SISÄLTÖ 1 PERIAATTEET JA TAVOITTEET... 3 2 ORGANISOINTI JA VASTUUT... 4 3 RISKIENHALLINTAPROSESSI... Lisätiedot VYPEdit verkkosivualusta SVY-toimijoille
VYPEdit verkkosivualusta SVY-toimijoille www.vy.fi/admin/vypedit TieVie 26.8.2005 Hely Lahtinen VypEdit sisällönhallintajärjestelmällä voi www.vy.fi/admin/vypedit tuottaa ja ylläpitää www-sivustoja SVY:n Lisätiedot Korjaushankkeen laadun haasteet
KORJAUSHANKKEEN LAADUN HAASTEET 12.11.2013 Esko Lindblad Valvontapäällikkö, rakennusterveysasiantuntija, rkm Suomen Sisäilmakeskus Oy 1 Case ullakkorakentaminen 5 kerroksinen kerrostalo rakennettu 1920 Lisätiedot Sähköisen projektikansion dokumentointi Innon levyasemalle \\kapa10\inno
Valmistelu Suunnittelu ja organisointi Aloitus Toteutus Päätös Projektiidea, tarjous ja into tehdä! Valmentajan / ohjaavan opettajan nimeäminen Projektitiimin kokoaminen / roolit Sopimus toimeksiantajan Lisätiedot JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja
JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä Lisätiedot Kohti Kohaa avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmän käyttöönotto
Kohti Kohaa avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmän käyttöönotto Virpi Launonen Kirjastotoimenjohtaja Mikkelin kaupunginkirjasto Etelä-Savon maakuntakirjasto Yleistä OKM rahoittanut lokalisoinnin, Joensuun Lisätiedot Vastauksia palvelukyselyn palautteisiin
Vastauksia palvelukyselyn palautteisiin Asiantuntijaseminaari 18.9.2014 Palvelukyselyn tulosten käsittely Kysely toteutettiin maaliskuussa 2014 Tulokset on raportoitu keväällä ja julkaistu verkossa: http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/koordinointi/ Lisätiedot Työsuunnitelma. Järjestäjän ja tuottajan roolit -teemaryhmä
Työsuunnitelma Järjestäjän ja tuottajan roolit -teemaryhmä 9.1.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Työsuunnitelman sisältö 1. Kokouskäytännöt 2. Toiminnan tavoitteet 3. Teemaryhmän tehtävät 4. Valmistelun aikataulu Lisätiedot Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat klo kh. 3.1.
Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat 12.9. klo 13.00-13.45 kh. 3.1. Markus Pauni: Avaus (3 min) Kari Prättälä: Kuntajakoselvitykset kuntauudistuksessa (10 min) Markus Pauni: Lisätiedot KÄYNNISTYSVAIHE. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu
1. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu valmistelee toimeksiannon. määrittää seuraavan kauden tarjonnan. Valitaan kehitysaiheet lle työstettäväksi. Yhteys n yhteyshenkilöön. Ollaan Lisätiedot JHS 136 Menettelytavat JHS-työssä -päivitys
JHS 136 Menettelytavat JHS-työssä -päivitys Hankesuunnitelma v.0.1 06.08.2012 1(9) Sisällysluettelo 1. Hankkeen lähtökohdat... 3 1.1 Hankkeen perustamisen tausta... 3 1.2 Hankkeen tavoitteet... 3 1.3 Hankkeen Lisätiedot Tampereen kaupunki PIKI-VERKKOKIRJASTON SISÄLTÖOSIOIDEN 1. PIKI-verkkokirjasto-projekti 13.12.2010. Osio: #6 Lue, katso, kuuntele
Tampereen kaupunki PIKI-VERKKOKIRJASTON SISÄLTÖOSIOIDEN 1 Osio: #6 Lue, katso, kuuntele 1 #6 lue-katsokuuntele Lue, katso, kuuntele -osion etusivu Nostoja alasivuilta ja erilaisia listoja. 6 alasivun esittelylaatikot, Lisätiedot Käyttäjäkeskeisyys verkkopalveluissa
Käyttäjäkeskeisyys verkkopalveluissa JHS-keskustelutilaisuus 6. kesäkuuta 2013 Raino Vastamäki raino.vastamaki@adage.fi Käyttäjäkeskeisyys verkkopalveluissa KLO 14.45 15.15 Käytettävyys ja esteettömyys Lisätiedot Yhteenvetodokumentti. myva. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos
Yhteenvetodokumentti myva Helsinki 24.8.2007 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9 op) Projektiryhmä Jaana Diakite Heikki Lisätiedot Väliraportti Mikkeli KUTI pilotointihanke vaihe III
4.1.2016 Sivu 1 / 9 Väliraportti Mikkeli KUTI pilotointihanke vaihe III Mikkelin kaupungin Kuntatieto-ohjelman pilotti Kunnan Taitoa Oy 4.1.2016 4.1.2016 Sivu 2 / 9 Asiakirjan tiedot Tieto Asiakirjan pääotsikko Lisätiedot Kansalliskirjasto, kokoushuone Kaneli (V520), Kaikukatu 4, Helsinki
1/2016 1 (5) Konsortioryhmän kokous Aika Keskiviikko klo 13.30 16.00 Paikka Paikalla Poissa Kansalliskirjasto, kokoushuone Kaneli (V520), Kaikukatu 4, Helsinki arkistonjohtaja Outi Hupaniittu, Suomalaisen Lisätiedot Oma Häme -hankkeen väliraportti
Oma Häme -hankkeen väliraportti Tiedotustilaisuus 24.5.2016 Jukka Lindberg, projektipäällikkö Hämeen liitto www.omahäme.fi Missä menee Oma Häme hanke? Tiivistelmä: Sote III.sta Oma Häme hankkeeksi kevään Lisätiedot Puhuja? Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut CSC JA PALVELUT. Avointen yliopistojen neuvottelupäivät Soile Pylsy, CSC
-verkkopalvelu CSC:n palvelut Avointen yliopistojen neuvottelupäivät 12.-13.10.2011 Soile Pylsy, CSC CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. Puhuja? Soile Pylsy, asiantuntija Lisätiedot Koha-Suomi Oy:n osakkeiden ostaminen Raision kaupungille
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 825/12.03.02/2016 63 Koha-Suomi Oy:n osakkeiden ostaminen Raision kaupungille Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Tiina Salo 29.9.2016: Vaski-kirjastot harkitsevat Lisätiedot Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos
Määrittelydokumentti NJC2 Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti ( ov) Projektiryhmä Eero Anttila Olli Lisätiedot KEHITTÄMISEN NELIKENTTÄ
KEHITTÄMISEN NELIKENTTÄ TIEDON- HALLINTA HANKINTA JÄRJESTELMÄTASON KEHITTÄMINEN -Tulosten käyttöönoton aikajänne 5 10 vuotta SOVELLUSTEN KEHITTÄMINEN -Tulosten käyttöönoton aikajänne 1-5 vuotta KOULUTUS Lisätiedot Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma
Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelma JÄMSÄ KUHMOINEN KUNTARAKENNESELVITYS Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Jämsä-Kuhmoinen kuntarakenneselvitykseen liittyvää Lisätiedot Kiekun työaikojen hallinnan kehittämistarpeet. Kieku-käyttäjäfoorumi Marko Maaniitty / Verohallinto
Kiekun työaikojen hallinnan kehittämistarpeet Kieku-käyttäjäfoorumi Marko Maaniitty / Verohallinto Vero ja työaikojen seuranta ennen Kiekua Työaikoja kohdennettu vuodesta 1991 koko hallinnon tasolla (kaikki Lisätiedot Tietokantojen etäkäyttö Pohjanportin kautta Oulun kaupunginkirjastossa
Tietokantojen etäkäyttö Pohjanportin kautta Oulun kaupunginkirjastossa Mira Jurvansuu 24.5.2007 www.pohjanportti.fi Yksi yhteinen portaali Pohjois-Suomen eri kirjastotyyppien asiakkaille Alueellisen tietovarannon Lisätiedot Korkeakoulujen kirjastojärjestelmien uusiminen
Korkeakoulujen kirjastojärjestelmien uusiminen Finnan konsortioryhmä 9.2.2017 Minna-Liisa Kivinen, Tommi Jauhiainen Kirjastojärjestelmän uusiminen Mitä järjestelmiä uusiminen koskee Kirjastojärjestelmän Lisätiedot Korkeakoulurajat ylittävän opiskelun toteutus. Opetuksen tietojärjestelmien integraatioprojekti
Korkeakoulurajat ylittävän opiskelun toteutus Opetuksen tietojärjestelmien integraatioprojekti FUAS pähkinänkuoressa FUAS on Hämeen ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun ja Laurea - ammattikorkeakoulun Lisätiedot Asianhallinnan viitearkkitehtuuri käytännössä
Asianhallinnan viitearkkitehtuuri käytännössä Kokemuksia kunnista 9.3.2016 Jari Hintsala Kuntien Tiera Oy 1 Asianhallinnan viitearkkitehtuuri ja sen käyttö Asianhallinnan viitearkkitehtuuri =Asianhallinnan* Lisätiedot LUMIJOKI-PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus
-PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus Sisältö 1. HANKKEEN YHTEYSTIEDOT...3 2. HALLINNOIJA, TOTEUTUSORGANISAATIO JA RAHOITTAJAT...3 3. HANKKEEN AIKATAULU...5 4. TAUSTA JA KEHITTÄMISTARPEEN Lisätiedot Projektioppiminen. Materiaalitekniikan sohvaprojekti
Projektioppiminen Materiaalitekniikan sohvaprojekti Lea Heikinheimo, yliopettaja, LAMK Pirkko Järvelä, yliopettaja, LAMK Ilkka Tarvainen, lehtori, LAMK Materiaalitekniikan koulutusohjelma Lahden ammattikorkeakoulun Lisätiedot SADe Oppijan verkkopalvelut -hankkeen koulutustarjontatiedon ja hakupalveluiden yhteinen kehittämisjaos
SADe Oppijan verkkopalvelut -hankkeen koulutustarjontatiedon ja hakupalveluiden yhteinen kehittämisjaos SADe-hankkeen ja Oppijan verkkopalvelukokonaisuuden OPH:n vastuulla olevien palveluiden tilannekatsaus Lisätiedot Avoimen ohjelmistotuotteen hallinta julkisella sektorilla. Jukka Kääriäinen VTT Oy , Oskari-verkostopäivä
Avoimen ohjelmistotuotteen hallinta julkisella sektorilla Jukka Kääriäinen (jukka.kaariainen@vtt.fi) VTT Oy 19.5.2015, Oskari-verkostopäivä Esityksen sisältö Mitä on tuotteenhallinta? Mikä on avoimen tuotteenhallintamalli? Lisätiedot Avaimet käytännön työlle
Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Avaimet käytännön työlle 9.3.2016 Eira Isoniemi asianhallintapäällikkö Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Asianhallinta Asianhallinta tarkoittaa organisaation toimintaprosesseihin Lisätiedot TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ
TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite TS2.4 Migraatiovaatimukset 1/10 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2/10 SISÄLLYS Lisätiedot Loppuraportti. Virtuaali-Frami, CAVE-ohjelmisto. Harri Mähönen projektiassistentti Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Versio
1 Loppuraportti Virtuaali-Frami, CAVE-ohjelmisto Harri Mähönen projektiassistentti Seinäjoen ammattikorkeakoulu Versio 1.0 15.1.2006 2 Sisällys Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4 1.1 Dokumentin tarkoitus... Lisätiedot Projektisuunnitelma Vesiprosessin sekvenssiohjelmointi ja simulointiavusteinen testaus
Projektisuunnitelma Vesiprosessin sekvenssiohjelmointi ja simulointiavusteinen testaus Ville Toiviainen Tomi Tuovinen Lauri af Heurlin Tavoite Projektin tarkoituksena on luoda valmis sekvenssiohjelma säätötekniikan Lisätiedot Visio Miksi museokokoelmien digitaalista hallintaa tulee kehittää yhdessä ja keskitetysti. Visio Mikael Vakkari / Elina Anttila
Miksi museokokoelmien digitaalista hallintaa tulee kehittää yhdessä ja keskitetysti Tärkeitä kysymyksiä Onko meillä varaa ylläpitää ja kehittää kymmeniä erilaisia kokoelmahallintajärjestelmiä ja niiden Lisätiedot Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2014
Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2014 Julkaistu 20.5.2014 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2014 toimeenpano palvelualoittain... Lisätiedot VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta
VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana Lisätiedot Varaamon kautta kirjaston laitteet, tilat ja palvelut löytyvät helposti
Varaamon kautta kirjaston laitteet, tilat ja palvelut löytyvät helposti Maija Saraste, Oulun kaupunginkirjasto Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastopäivät Mihin kirjasto tarvitsee uuden järjestelmän? Lisätiedot Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla
Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Johdanto... 2 1. Opetushenkilökunnan tehtävät... 2 1.1. Kurssin vastuuopettaja... 2 1.2. Kurssimestarit ja assistentit... 3 1.2.1. Vastuuyliopiston Lisätiedot Koulutustoimikunnan suunnitelma kaudelle
Liite Hannu Anttonen 28.3.2016 Koulutustoimikunnan suunnitelma kaudelle 2016-2017 Koulutuksella ja valmennuksella kehitämme ja uudistamme klubien ja piirin johtamista tavoitteena tuloksellinen toiminta Lisätiedot PALVELUPAKETTIEN TESTAUS JA KÄYTTÖÖNOTON TUKI. Palvelupaketit tulevien maakuntien työkaluna -seminaari Lea Konttinen, Sitra 10.2.
PALVELUPAKETTIEN TESTAUS JA KÄYTTÖÖNOTON TUKI Palvelupaketit tulevien maakuntien työkaluna -seminaari Lea Konttinen, Sitra 10.2.2017 Palvelupaketeista kansallinen sote-raportoinnin malli 2019 Palvelupakettityön Lisätiedot Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies
Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/2016 1 Kokousaika kello 12:00 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Maakuntauudistuksen Lisätiedot Esivalmistelun sote-tiimi
MUISTIO 1/2016 1 Esivalmistelun sote-tiimi Aika 21.12.2016 klo 14:00-16:20 Paikka Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 B Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Sote- ja maakuntauudistuksen Lisätiedot ISS Proko Oy
ISS Proko Oy 14.2.2013 LAPIN YLIOPISTO SISÄILMARYHMÄ SISÄILMARYHMÄN KOKOUS NRO 9 PÖYTÄKIRJA Aika: 14.2.2013 klo 10.00 Paikka: Lapin yliopisto, Fellin iso kabinetti Läsnä: Liite 1 1 Kokouksen avaus Projektipäällikkö Lisätiedot PALVELUSOPIMUS. KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä
1 PALVELUSOPIMUS KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tilaaja: Mikkelin kaupunki (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan Lisätiedot Projektiryhmän kokous
Muistio 3/12 1(5) n kokous Aika 27.3.2012 klo 9.00-11.00 Paikka Läsnä WinNova, Liisanpuisto, Krouvari Heino Ulla-Maija Sarasoja Liisa Vilponen Raija Kauri Ulla Tabell Ari Harju-Vahekoski Elina Uusi-Uola Lisätiedot Työryhmäprosessi Versio 0.4 Työryhmäprosessi :03:23
Työryhmäprosessi 13.7.2011 16:03:23 VAIHE 1 Työryhmän asettaminen Prosessi alkaa VALMISTELIJA Valmistelee perustamisen Kirjoittaa Esittelee asettajalle Antaa englanninkielisen käännöksen Kielipalvelujen Lisätiedot Kysymykset ja vastaukset on julkaistu tarjouspyynnön sivulla
1 (6) TEKESIN ASIAKASKOKEMUKSEN JA ASIAKASKESKEISEN TOIMINTATAVAN KEHITTÄMINEN KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Tarjouspyynnössä asetettuun määräaikaan, 7.11.2014,mennessä saapui yhteensä 29 kysymystä. Ohessa Lisätiedot Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana - Käyttäjän edustajan puheenvuoro 28.10.2014. Petri Pommelin kehittämispäällikkö
Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana - Käyttäjän edustajan puheenvuoro 28.10.2014 Petri Pommelin kehittämispäällikkö Potilasturvallisuus on IN Potilasturvallisuusstrategian päivitys? Lisätiedot Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies
Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2016 1 Kokousaika kello 13:00 15:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 4 2 Maakuntauudistuksen Lisätiedot KDK-asiakasliittymä linjauksia KDK-seminaari Kristiina Hormia-Poutanen
KDK-asiakasliittymä linjauksia 2012 KDK-seminaari 21.3.2012 Kristiina Hormia-Poutanen Asiakasliittymä pohjustusta linjauksille KDK-johtoryhmä 9.12.2011 Kansalliskirjaston esitys: Puretaan Kansalliskirjaston Lisätiedot Valtorin hallituksen vuosisuunnitelma 2014. Kari Pessi
Valtorin hallituksen vuosisuunnitelma 2014 Kari Pessi Hallituksen kokouksien asialista 04-06/2014 Huhtikuu: 11.4. 2014 klo 10.00-14.00 Järjestäytyminen TAE2015 Työjärjestys luonnos Toimitusjohtajan valintamenettely Lisätiedot The Judges Certification Project. this project is made possible by a grant of the European Commission
The Judges Certification Project this project is made possible by a grant of the European Commission Tausta Kansainvälisiä kilpailuja vuodesta 1958 Laadun takaamiseksi Säännöt TC (Technical Committee) Lisätiedot Vero TORI-siirtoprojekti, ohjausryhmä. 1 Esityslistan hyväksyminen. 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Pöytäkirja 1 / 5 Vero TORI-siirtoprojekti, ohjausryhmä Aika klo 13-14:25 Paikka Osallistujat Lync Puheenjohtaja: Markku Heikura, tietohallintojohtaja, Verohallinto Jäsenet: Verohallinto Juha Vuojärvi, Lisätiedot Henkilönsuojainten markkinavalvontahankkeen 2013 loppuraportti
Henkilönsuojainten markkinavalvontahankkeen 2013 loppuraportti Kuva: Unto Kärkkäinen Työsuojelunäyttely Sivu 2 / 7 Sisällys Tiivistelmä. 3 1 Hankkeen tausta ja tavoite.3 1.1 Hankkeen taustaa 3 1.2 Hankkeen Lisätiedot KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas
KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2. Lisätiedot Kuntatieto-ohjelma. Esimerkkikuvaus Mikkelin kaupungin kokonaisarkkitehtuurin nyky- ja tavoitetilasta. Projektin hallinnollinen loppuraportti
Kuntatieto-ohjelma Esimerkkikuvaus Mikkelin kaupungin kokonaisarkkitehtuurin nyky- ja tavoitetilasta Projektin hallinnollinen loppuraportti 16.4.2014 Versio: 0.1 Esimerkkikuvaus Mikkelin KA-työstä hallinnollinen Lisätiedot Projektiryhmä Tete Work-time Attendance Software. Henkilökohtainen SE harjoitus: loppuraportti
Projektiryhmä Tete Work-time Attendance Software Henkilökohtainen SE harjoitus: loppuraportti Projektin etenemisen seuranta ja kontrollointi Niilo Fredrikson T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö 2(8) Lisätiedot TIE Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2. Antti Jääskeläinen Matti Vuori
TIE-21204 Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2 Antti Jääskeläinen Matti Vuori Työn yleiset järjestelyt 14.9.2015 2 Valmistautuminen Ilmoittaudu kurssille Lue harjoitustyön nettisivut Lisätiedot JHKA-jaosto. 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta
JHKA-jaosto 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta JHKA-jaosto ja -sihteeristö, VM / JulkICT 3.12.2014 1.1 JHKA-jaoston tavoitteet Lisätiedot Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014
Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto... Lisätiedot TOI-hankkeiden väliraportointi: Sisällön raportointi ja liitteet. Innovaation siirto -hankkeiden koulutus
TOI-hankkeiden väliraportointi: Sisällön raportointi ja liitteet Innovaation siirto -hankkeiden koulutus 29.9.2011 Yleistä sisällön raportoinnista Jokainen hanke toimittaa itt vain yhden väli- ja loppuraportin. Lisätiedot Tampereen Melinda - yhteisluettelon pilottiprojekti. Pirkko Lindberg Kirjastopalvelujohtaja Tampereen kaupunginkirjasto-pirkanmaan maakuntakirjasto
Tampereen Melinda - yhteisluettelon pilottiprojekti Pirkko Lindberg Kirjastopalvelujohtaja Tampereen kaupunginkirjasto-pirkanmaan maakuntakirjasto Mikä Melinda on? (Diojen 1-7 sisältö: Johanna Jauhonen) Lisätiedot Pirkanmaan seutukirjasto?
Pirkanmaan seutukirjasto? Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, sivistystyöryhmä 13.1.2010 Tuula Haavisto kirjastotoimenjohtaja, Tampere Tampereen kaupunki Preludi: Maakuntakirjastotoiminta [Ainoa] lakisääteinen Lisätiedot PROJEKTIN SUDENKUOPAT. f JOUNI HUOTARI PÄIVITETTY
PROJEKTIN SUDENKUOPAT f JOUNI HUOTARI PÄIVITETTY 18.1.2011 TEHTÄVÄ Mitä sudenkuoppia esiintyy projektin eri prosesseissa (vaiheissa)? Miten ne voitaisiin välttää? Jouni Huotari 19.3.2012 2 Sudenkuoppia Lisätiedot Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4
Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan Lisätiedot Kansallinen yhteisluettelo tilannekatsaus ja toimintasuunnitelma Nina Hyvönen
Kansallinen yhteisluettelo tilannekatsaus ja toimintasuunnitelma 2011 9.6.2011 Nina Hyvönen Agenda Mikä yhteisluettelo? toimintakonsepti ja sisällöt Ajankohtaista YKN:n yhteisluettelotyöryhmä Sopimukset Lisätiedot Convergence of messaging
Convergence of messaging Testaussuunnitelma The Converge Group: Mikko Hiipakka Anssi Johansson Joni Karppinen Olli Pettay Timo Ranta-Ojala Tea Silander Helsinki 20. joulukuuta 2002 HELSINGIN YLIOPISTO Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute