Source: http://docplayer.it/15659758-Mappatura-dei-rischi-e-misure-di-contrasto-del-rischio-area-b-area-affidamento-lavori-servizi-e-forniture.html
Timestamp: 2018-01-18 20:48:36+00:00
Document Index: 110115141

Matched Legal Cases: ['art. 68', 'art. 2', 'art. 2', 'art. 62', 'art.2', 'art. 41', 'art. 53', 'art. 53', 'art. 1', 'art.35', 'art. 1', 'art. 57', 'art. 2', 'art. 62', 'art. 125', 'art. 2']

MAPPATURA DEI RISCHI E MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO Area B) Area affidamento lavori, servizi e forniture - PDF
Download "MAPPATURA DEI RISCHI E MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO Area B) Area affidamento lavori, servizi e forniture"
Giorgia Paoli
1 Definizione dell oggetto dell affidamento MAPPATURA DEI RISCHI E MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO b1 Processi Fasi Rischi Individuazione delle caratteristiche del bene o del servizio rispondente alle necessità da soddisfare Redazione della progettazione Inadeguatezza della progettazione Completezza/adeguatezza della progettazione: D.P.R. 207/2010, Titolo II in tema di progettazione. Progettazione di lavori pubblici Al fine di assicurare le finalità assegnate dalla normativa vigente all attività di progettazione di lavori pubblici, la completezza, l adeguatezza e in genere la rispondenza dei documenti progettuali agli obiettivi fondamentali della progettazione, è attestata nell atto di approvazione del progetto sulla base del rapporto conclusivo della verifica del progetto e, ove necessario, della validazione del progetto stesso. Indicazione specifiche tecniche Definizione specifiche tecniche limitative della concorrenza Specifiche tecniche adeguate all oggetto dell appalto: D.Lgs. 163/2006 (art. 68) Limitazione della concorrenza con accorpamento in unico lotto Articolazione in più lotti funzionali - obbligo di motivazione in caso di mancata suddivisione in lotti: D.Lgs. 163/2006 (art. 2, comma 1 bis) Accorpamento in unico lotto di più lotti funzionali Nel rispetto di quanto previsto dall art. 2, comma 1bis, del D.Lgs. 163/2006 l oggetto dell appalto, ove possibile ed economicamente conveniente, deve essere suddiviso in lotti funzionali. Nel caso in cui più lotti funzionali vengano accorpati in un unico appalto, deve essere data espressa motivazione delle ragioni della mancata suddivisione in lotti funzionali.
2 b2 Fasi Rischi Individuazione strumento/istituto dell affidamento Ricognizione tipologia/valore del contratto Ricognizione della normativa che disciplina i sistemi di scelta del contraente Limitazione della concorrenza e pregiudizio dell interesse della stazione appaltante all ottenimento delle migliori Regolazione dell attività di individuazione dello strumento utilizzabile: D.Lgs. 163/2006 (artt. 54 e ss.) Limitazione del numero di candidati tenuto conto del valore del contratto e della convenienza e merito del procedimento da applicare Individuazione dello strumento dell affidamento Corretta applicazione delle regole in materia di individuazione dello strumento per l affidamento: : Limitazione del numero dei candidati idonei alla partecipazione nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo Nel rispetto di quanto previsto dall art. 62 del D.Lgs. 163/2006, l esercizio della facoltà di limitare il numero dei candidati idonei da invitare a presentare l offerta deve essere puntualmente motivato con l enunciazione delle ragioni che determinano la particolare complessità o difficoltà dell opera. Gestione rapporti con potenziali offerenti e richiesta di chiarimenti Scarsa trasparenza; indicazioni fornite unicamente al richiedente. Indicazioni o interpretazione di clausole non uniformi Adozione di un sistema ufficiale di comunicazione e diffusione della pubblicazione dei chiarimenti, a chiunque dati tramite l utilizzo del sito istituzionale dell Ente Requisiti di qualificazione b3 Processi Fasi Rischi Individuazione dei requisiti di idoneità professionale e capacità economico-finanziaria in relazione all oggetto del contratto Coincide con il processo Limitazione della concorrenza e pregiudizio dell interesse della stazione appaltante all ottenimento delle migliori Regolazione dei requisiti necessari: D.Lgs. 163/2006 artt. 38, art.2 comma 1 bis, e art. 41 2
3 Requisiti di aggiudicazione b4 Processi Fasi Rischi Accertamento insussistenza cause ostative alla stipulazione del contratto Accertamento della sussistenza dei requisiti dichiarati Omesso accertamento di uno o più requisiti Richiesta/accesso ai dati AVCPass. Richiesta informativa antimafia Accertamento insussistenza altre cause ostative Stipulazione contratto con impresa che ha instaurato rapporto di lavoro con ex dipendente titolare di funzioni autoritative o negoziali esercitate nei confronti dell impresa (art. 53 c.16 ter D.Lgs 165/2001, come modif. da L. 190/2012) Autodichiarazione in ordine all insussistenza di contratti di lavoro con ex dipendenti dell Amministrazione appaltante che abbiano avuto poteri autoritativi o negoziali: Incapacità a contrarre con la Pubblica amministrazione Al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto dall art. 53, comma 16 ter del D.lgs. 165/2001, introdotto dall art. 1 comma 42 della legge 190/2012, l accertamento dell insussistenza di cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione è estesa all accertamento della circostanza, mediante autodichiarazione, che il soggetto contraente non ha, negli ultimi tre anni, concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti dell amministrazione appaltante, cessati dal sevizio da meno di tre anni, che nell ultimo triennio di attività lavorativa hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell amministrazione di appartenenza e dei quali il soggetto privato contraente sia stato destinatario. Dichiarazione da prevedere nel bando di gara
4 b5 Processi Fasi Rischi Valutazione delle offerte Esame delle offerte Ricezione dell offerta nei termini e integrità dei plichi Custodia dei plichi e dei documenti di gara Ammissione di offerte tardive o contenute in plichi non integri Alterazione integrità dei plichi o dei documenti di gara Applicazione uniforme e tassativa della ricezione plichi di gara mediante protocollazione con indicazione dell ora di arrivo dei plichi. Presa d atto di data e orario protocollazione nel verbale di gara. Apertura in seduta pubblica dei plichi Individuazione del soggetto incaricato della custodia degli atti di gara: Atto formale di individuazione, ove il soggetto sia diverso dal titolare della P.O. dell area interessata In caso di Commissione, sigla dei componenti su ogni foglio dell offerta tecnica ed economica Esame della qualità dell offerta (nel caso di aggiudicazione con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa) Costituzione Commissione aggiudicatrice Ridotta imparzialità per rapporti di parentela o affinità con gli offerenti. Cause ostative alla nomina a membro della Commissione per condanne penali ai sensi dell art.35 bis D.Lgs.165/2001 introdotto dalla L. 190/2012 Autodichiarazione insussistenza cause ostative nel verbale:. Nomina delle Commissioni aggiudicatrice Fermi restando gli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi previsti dal Codice di comportamento, l assenza di cause ostative alla nomina a componente di commissioni aggiudicatrici è accertata mediante autodichiarazione acquisita preventivamente all adozione del provvedimento di nomina, il quale deve dare atto dell avvenuto accertamento. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, nell eventualità di assenza di un provvedimento formale di nomina del seggio di gara, la mancanza della causa ostativa di cui all art. 1, comma 46 della legge 190/2012 è accertata mediante acquisizione di autodichiarazione resa dai componenti. Eccessiva discrezionalità della Commissione Predisposizione di bandi completi dell indicazione, qualora richiesto dalla tipologia dell affidamento, dei subcriteri, subpesi e subpunteggi
5 b6 Processi Fasi Rischi Verifica della congruità dell offerta Verifica in contradditorio della congruità dell offerta Esame delle giustificazioni fornite dall impresa Istruttoria inadeguata o incompleta Formazione specifica a supporto del personale nella metodologia e puntuale applicazione della normativa vigente b7 Processi Fasi Rischi Procedure negoziate (senza pubblicazione del bando) Individuazione dei presupposti di fatto e di diritto per l utilizzo della procedura negoziata, nonché verifica del potenziale frazionamento dell appalto Coincide con il processo Limitazione della concorrenza e pregiudizio dell interesse della stazione appaltante all ottenimento delle migliori Artificioso frazionamento dell appalto Consultazione di un numero adeguato di imprese e motivazione sul numero delle imprese consultate: D.Lgs. 163/2006 (art. 57, comma 6) Acquisizione di beni e servizi a) Adeguata programmazione del fabbisogno, evitando per quanto possibile e compatibilmente con le disponibilità finanziarie, frazionamenti nell acquisizione di servizi e forniture, fermo restando quanto stabilito dall art. 2, comma 1bis, del D.Lgs. 163/2006, in tema di suddivisione degli appalti in lotti funzionali. b) Rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di affidamento dei contratti per l acquisizione di servizi e forniture, ivi compreso l utilizzo delle convenzioni Consip e delle procedure del MEPA c) Puntuale esplicitazione dei presupposti normativi che legittimano la procedura negoziata Limitazione del numero dei candidati idonei alla partecipazione nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo Nel rispetto di quanto previsto dall art. 62 del D.Lgs. 163/2006, l esercizio della facoltà di limitare il numero dei candidati idonei da invitare a presentare l offerta deve essere puntualmente motivato con l enunciazione delle ragioni che determinano la particolare complessità o difficoltà dell opera Puntuale motivazione dei presupposti alla base del frazionamento
6 20 b8 Processi Fasi Rischi Affidamenti diretti Individuazione dei presupposti di fatto e di diritto per il ricorso all affidamento diretto Ricorso all affidamento diretto Limitazione della concorrenza e pregiudizio dell interesse della Stazione Appaltante all ottenimento delle migliori Indicazione dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano l affidamento diretto: D.Lgs. 163/2006 (art. 125) Regolamenti per l acquisizione in economia di lavori, beni e servizi. Ingiustificati e artificiosi frazionamenti dell oggetto dell appalto Puntuale motivazione e indicazione della norma regolamentare che consente il ricorso all affidamento diretto, sia per importo che per tipologia Definizione di più puntuali ambiti di programmazione: Acquisizione di beni e servizi a) Adeguata programmazione del fabbisogno, evitando per quanto possibile e compatibilmente con le disponibilità finanziarie, frazionamenti nell acquisizione di servizi e forniture, fermo restando quanto stabilito dall art. 2, comma 1bis, del D.Lgs. 163/2006, in tema di suddivisione degli appalti in lotti funzionali. b) Rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di affidamento dei contratti per l acquisizione di servizi e forniture, ivi compreso l utilizzo delle convenzioni Consip e delle procedure del MEPA c) Con cadenza semestrale (entro il 31 luglio ed entro il 31 gennaio) i titolari delle Posizioni Organizzative comunicano al Responsabile anticorruzione l elenco degli affidamenti di contratti per acquisizione di servizi e forniture assegnati nel semestre precedente, nell ambito della loro struttura con affidamento diretto, distintamente per ciascuna tipologia di servizio o genere di fornitura, indicando altresì per ciascun contratto: - l importo contrattuale; - il nominativo o ragione sociale del soggetto affidatario. c) dal 2015
7 b9 Processi Fasi Rischi Revoca del bando Rivalutazione dei bisogni e delle modalità per il loro soddisfacimento. Valutazione di circostanze sopravvenute Assunzione della determinazione di revoca dopo la pubblicazione del bando Assunzione della determinazione di revoca dopo l esperimento della procedura (aggiudicazione provvisoria) Indennizzo per lesione dell affidamento Puntuale motivazione delle ragioni di fatto che determinano la nuova decisione Tempestiva comunicazione/pubblicazione dell avvio della procedura di rivalutazione e/o nuova valutazione della situazione di fatto Inserimento nel bando di clausole specifiche che individuino puntualmente le cause per eventuali revoche del bando b10 Processi Fasi Rischi Redazione cronoprogramma Determinazione dei tempi di esecuzione della prestazione contrattuale Valutazione dei tempi di esecuzione della prestazione Incongruità dei tempi di esecuzione in ragione della natura delle prestazioni Rafforzamento delle funzioni programmatorie e di controllo di gestione: Redazione clausole-tipo da inserire nei contratti Clausole contrattuali sui tempi di esecuzione Incoerenza dei tempi di esecuzione con le necessità dell Amministrazione comunale Inadeguatezza/insufficienza delle clausole contrattuali a tutela dell interesse della stazione appaltante Rafforzamento delle funzioni di coordinamento tra strutture Concertazione tra strutture nella redazione di clausole a garanzia dell adempimento. Miglioramento della tecnica redazionale
8 b11 Processi Fasi Rischi Varianti in corso di esecuzione del contratto Accertamento e valutazione dei presupposti di fatto che determinano la necessità della variante Predisposizione Varianti Elusione del principio dell evidenza pubblica Pregiudizio dell interesse della stazione appaltante all ottenimento delle migliori Limitazioni delle varianti allo scopo di non snaturare l oggetto originario del contratto: D.-Lgs. 163/2006 (artt. 114 e 132) D.P.R. 207/2010 (artt ) Puntuale motivazione con esplicitazione dei presupposti di fatto che hanno determinato la necessità della variante: Varianti Il provvedimento di approvazione della variante deve riportare i seguenti elementi: - presupposti di fatto che hanno determinato la necessità della variante e la dichiarazione del RUP che la stessa non si è resa necessaria per sopperire a carenze od errori progettuali; - importo contrattuale originario; - importo dei lavori approvati in variante; - indicazione della fattispecie normativa alla quale è ricondotta la variante; - eventuali varianti in precedenza approvate, con indicazione dell importo dei relativi lavori e fattispecie normativa alla quale sono state rispettivamente ricondotte. Esecuzione del contratto Il Titolare di Posizione Organizzativa dell area tecnica comunica con cadenza annuale (entro il 31 gennaio) al Responsabile Anticorruzione, i lavori pubblici ultimati nell anno con ritardo rispetto ai termini contrattuali, precisando i giorni di ritardo. La comunicazione cui al punto precedente deve indicare altresì, distintamente per ciascun lavoro ultimato: - la concessione di eventuali proroghe, rispetto al termine contrattuale; - l applicazione di penali; - l avvenuto rilascio del certificato di collaudo o regolare esecuzione; - l importo contrattuale; - l importo risultante dalla liquidazione del conto finale. Incongruità delle nuove Giustificazione dei criteri di determinazione del prezzo e attestazione di congruità (verifica congruità prezzi sul mercato)
9 b12 Processi Fasi Rischi Subappalto Subappalto Autorizzazione al subappalto Utilizzo del meccanismo del subappalto per concludere accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti (l impresa aggiudicataria subappalta ad altre che hanno partecipato alla gara) Clausola di divieto di subappalto nei confronti di chi abbia partecipato alla gara da inserire nel bando di gara, tenendo conto della specificità della gara con una valutazione di merito b13 Processi Fasi Rischi Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto Accordo bonario Avvio accordo bonario da parte del RUP Condizionamento del RUP, da parte di terzi, nelle procedure di accordo bonario Disamina della proposta e della controproposta con puntuale descrizione del procedimento e comunicazione al Responsabile anticorruzione degli esiti delle procedure di accordo bonario, dando evidenza al disvalore tra somma richiesta e somma proposta per la liquidazione
ACI SPORT S.p.A. MANUALE DELLE PROCEDURE NEGOZIALI Soggetto ad attività di direzione e coordinamento da parte dell Automobile Club d Italia Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28
COMUNE DI PIEGARO Provincia di Perugia Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale N 6 del 26/01/2016. Il Segretario Comunale F.to Dott.ssa Maria Pia Sommovigo PIANO ANTICORRUZIONE TRIENNIO 2016-2018