Source: http://docplayer.it/2045113-Oggetto-lavori-di-completamento-realizzazione-di-edificio-a-servizio-del-canile-municipale-in-livorno-localita-pian-di-rota.html
Timestamp: 2018-05-26 22:30:25+00:00
Document Index: 52660166

Matched Legal Cases: ['art.131', 'art. 113', 'art.125', 'art.131', 'art. 10', 'art.28', 'art.59', 'art. 3', 'art. 3', 'art. 118', 'art.37', 'art.21', 'art. 130', 'art. 159', 'art.134', 'art. 5', 'art. 4', 'art. 2', 'art. 117', 'art. 3', 'art. 3', 'art. 3', 'art. 200', 'art. 101', 'art. 141', 'art.2', 'art.1669', 'art.1666', 'art.142', 'art. 132', 'art. 343', 'art.132', 'art. 187', 'art. 31', 'art.3', 'art.15', 'art.133', 'art. 108', 'art.118', 'art. 108', 'art.131', 'art.131']

Oggetto: Lavori di completamento realizzazione di edificio a servizio del canile municipale in Livorno località Pian di Rota. - PDF
Oggetto: Lavori di completamento realizzazione di edificio a servizio del canile municipale in Livorno località Pian di Rota.
Download "Oggetto: Lavori di completamento realizzazione di edificio a servizio del canile municipale in Livorno località Pian di Rota."
1 1 Comune di Livorno Area Dipartimentale 5 Unità Organizzativa Progettazione e Direzione lavori SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO Oggetto: Lavori di completamento realizzazione di edificio a servizio del canile municipale in Livorno località Pian di Rota. Il Progettista e Responsabile del Procedimento Ing. Alessio Bozzi Livorno, lì dicembre 2012
2 SCHEMA DI CONTRATTO 2
3 3 Art. 1 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO Faranno parte integrante del contratto e saranno da considerarsi ad esso allegati : 1) i documenti di offerta 2) il presente Schema di Contratto 3) il Capitolato Speciale di Appalto; 4) il Capitolato Generale a stampa approvato con D.M. LL. PP. 19/04/2000 n. 145 Testo vigente, che si considera parte integrante del contratto pur se non materialmente allegato e sue modifiche secondo il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». 5) i disegni di progetto e schede illustrative; 6) Il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed il Piano Generale di Sicurezza nei casi previsti dalla L.81/2008; 7) Il Piano Operativo di Sicurezza (lettera c comma 2 art.131 D.Lgs. n.163/06 testo pubblicato sulla G.U. n. 100 del 02/05/06 s.o. n.107) 8) Il Cronoprogramma dei Lavori In caso di discordanza tra i documenti allegati al contratto si osserverà il seguente ordine di prevale nza: 1) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale; 2) contratto e schema di contratto di appalto; 3) disegni di progetto e schede illustrative 4) descrizione contenuta nell elenco prezzi contrattuali; 5) relazione tecnica 6) capitolato speciale di appalto. Art. 2 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE L offerta da presentare per l affidamento dell esecuzione dei lavori pubblici dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell importo a base d asta dei lavori, da prestare anche mediante fideiussi one bancaria o assicurativa, e dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà avere validità per almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell'offerta e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta dell'amministrazione. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del con tratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro 30 gg. dall aggiudicazione. L Impresa aggiudicataria è obbligata a costituire nelle forme di legge una cauzione definitiva di importo pari al 10% del prezzo contrattuale al netto del ribasso d asta; in caso di ribasso d asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell affidamento (in applicazion e di quant altro precisato all art. 113 del D.Lgs. 163/06) e l acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell Amministrazione che aggiudica l appalto. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effe tto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L'esecutore dei lavori è obbligato ai sensi dell'articolo 129, comma 1 del D.Lgs 163/06 e art.125 del D.P.R. 207/2010, a stipulare una polizza di assicurativa che tenga indenne l Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. La polizza deve inoltre assicurare l Amministrazione, contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell esecuzione dei lavori. Somma Assicurata e Massimali - la somma assicurata è di ,00 - Il massimale per l assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è di ,00 La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. L appaltatore ha l obbligo di trasmettere all Amministrazione copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. L omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'appaltatore non comporta l inefficacia della garanzia. Per quanto altro non espressamente riportato si fa riferimento alla legislazione e normativa vigente in materia di lavori pubblici al momento della pubblicazione del bando di gara.
4 Art. 3 ONERI DELL APPALTATORE 4 Oltre all osservanza delle norme contenute nel Regolamento Attuativo, D.P.R. 207/2010, nella normativa vigente in materia di appalti sui lavori pubblici, al rispetto di tutte le normative inerenti i lavori pubblici vigenti al momento della costruzione, in relazione alla specificità dell intervento ed alle caratteristiche localizzative, e delle norme comunali relative agli spazi di uso pubblico, sono a carico totale dell Appaltatore gli obblighi ed oneri seguenti e le relative spese consequenziali: 1) La redazione del Piano Operativo di Sicurezza (lettera c comma 2 art.131 D.Lgs. n.163/06 da presentarsi alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre 30 gg dall'aggiudicazione; 2) La redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, nei casi previsti dalla L.81/2008 e successive modificazioni, e del Piano Operativo di Sicurezza di cui al punto 1, fa centi parte integrante del contratto di Appalto. Le violazioni dei Piani stessi da parte dell'appaltatore costituiscono causa di risoluzione del contratto; 3) L Impresa, le maestranze e i tecnici sono inoltre obbligati al rispetto, oltre che alle norme deri vanti dai piani suddetti, al rispetto delle indicazioni ed ordini del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione nominato dalla Amm.ne; 4) L Impresa è comunque obbligata ad osservare scrupolosamente le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, emanate con D.P.R. n.547/55 e 303/56 con la L. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni. - Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio ricadrà pertanto sull appaltatore, restandone sollevata l Amm.ne nonché il perso nale preposto alla D.L. ed alla sorveglianza. 5) La formazione del cantiere attrezzato ed il suo spostamento e modifica in relazione alle esigenze realizzative dell opera. Compresi la realizzazione degli impianti tecnologici di cantiere con il rilascio delle necessarie certificazioni di cui alla L.81/2008, tutti i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla recinzione del cantiere conformemente alle vigenti normative in materia di sicurezza ed in relazione all entità dell opera, la recinzione del cantiere stesso con solido stecconato in legno o metallo, secondo la richiesta della direzione lavori, nonché la sistemazione, realizzazione e manutenzione delle strade di accesso e del cantiere, in modo da rendere sicuro e agevole il transito di veicoli e di persone; 6) l accertamento dell eventuale presenza sull area di reti di impianti - aeree, superficiali o interrate - o di scoli e canalizzazioni, e, ove disposto dal direttore dei lavori, provvedere al relativo spostamento attraverso prestazioni da compensare appositamente; 7) l onere della custodia del cantiere e dei luoghi oggetto dell intervento, che dovrà essere affidata a personale provvisto della qualifica di guardia particolare giurata; inoltre la ditta è obbligata a stipulare un adeguata polizza assicurativa sui furti negli ambienti oggetto dei lavori per i periodo degli stessi; 8) l adozione dei provvedimenti necessari perché siano impediti det erioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite; 9) la messa a disposizione della D.L. e dei suoi incaricati di un locale illuminato per la tenuta degli elaborati connessi con la D.L.; 10) la fornitura, l installazione e manutenzione di cartelli di avviso, delle segnalazioni diurne e notturne e della segnaletica stradale ai sensi delt.u circolazione stradale, e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla direzione lavori, a scopo di sicurezza; la disciplina della circolazione da segnalarsi con gli opportuni cartelli di prescrizione secondo le disposizioni delle relative ordinanze; il ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale nelle condizioni originarie; 11) il pagamento di tutte le tasse comunali per occupazione di suolo pubblico, passi carrabili ed altre licenze e permessi escluso le aree di cantiere e di lavoro concesse dalla D.L.; 12) l allacciamento alla rete per la fornitura dell energia elettrica e dell acqua necessaria al servizio del cantiere ed al funzionamento dei mezzi d opera e le previdenze atte ad ottenere la continuità dei servizi quando manchino energia elettrica ed acqua, nonché tutti gli oneri relativi a contributi, lavori e forniture per l esecuzione di detti allacciamenti provvisori, oltre alle spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; 13) la fornitura e posa in opera, all atto della formazione del cantiere, d i uno o due cartelloni a discrezione della D.L., recanti le seguenti indicazioni:
5 5 COMMITTENTE OGGETTO DEI LAVORI IMPORTO LAVORI ATTO DI APPROVAZIONE LAVORI CONTRATTO IMPRESA o A.T.I. IMPRESE SUBAPPALTATRICI RESPONSABILE PROCEDIMENTO RESPONSABILE DEI LAVORI PROGETTISTA DIRETTORE DEI LAVORI COORDINATORE ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE COORDINATORE ALLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DIRETTORE OPERATIVO ISPETTORE DI CANTIERE DIREZIONE DI CANTIERE CAPO CANTIERE DATA CONSEGNA LAVORI DURATA LAVORI GG. ANNOTAZIONI ANDAMENTO LAVORI Il cartello dovrà avere dimensioni minime di m. 2,00 x 1,00, fondo amaranto, iscrizioni in bianco e schema conforme a quello predisposto dalla Direzione dei Lavori. In fondo alla tabella dovrà essere previsto uno spazio per l aggiornamento dei dati relativi all andamento dei lavori (sospensioni, riprese ecc.). Sul frontespizio del cartello dovrà essere riprodotto lo stemma del Comune. Per le opere finanziate con mutuo della Cassa DD.PP. il cartello dovrà contenere la dicitura: Opere realizzate con mutuo della Cassa DD.PP. con i fondi del risparmio postale. Per i lavori pubblici d importo pari o superiore a 5 milioni di Euro I.V.A. esclusa, dovrà, altresì, essere evidenziato che nei confronti dell impresa affidataria dell appalto o del cottimo non sussista alcuno dei divieti previsti dall art. 10 della Legge n.575 e successive modificazioni. 16) l affidamento della Direzione di Cantiere ad un tecnico abilitato secondo le competenze professionali che sia di gradimento dell Amministrazione. Il tecnico dovrà essere assunto a carico dell Impresa stessa e dovrà assumere, unitamente all'impresa, ogni responsabilità civile e penale relativa all incarico ricevuto. 17) L'Impresa è tenuta a comunicare per iscritto alla D.L. prima del verbale di inizio dei lavori il nome del Direttore di Cantiere nonché il nome del Capo Cantiere cui fare riferimento per necessità tecniche o chiarimenti inerenti la sicurezza e lo svolgimento dei lavori. 18) La Stazione appaltante si riserva, mediante i tecnici all uopo preposti, in funzione di Direttori Operativi, l alta sorveglianza sulla direzione di cantiere e sull appaltatore stesso, spettando ad essa il compito di verificare la corrispondenza dell opera in esecuzione al progetto e di approvare le eventuali varianti tecniche proposte. 19) Durante lo svolgimento dei lavori dovrà essere sempre in cantiere un rappresentante dell impresa incaricato di ricevere gli ordini e le istruzioni della D.L.; 20) Riunioni di coordinamento. La ditta garantire la presenza alle riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticità connesse ai rapporti tra impresa titolale ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell ordinarietà. 21) la fornitura dei necessari canneggiatori, attrezzi e strumenti per il controllo e misurazione dei lavori; 22) gli esaurimenti di acqua di qualsiasi entità e provenienza per la esecuzione degli scavi, delle murature e delle opere di fondazione in genere; 23) la fornitura di fotografie, diapositive, video nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla D.L., dello stato di fatto e delle opere in corso nei vari periodi dell appalto e ad opere concluse; 24) l esecuzione di quelle operazioni di tracciato, rilievo, saggi nel terreno, computi, calcoli, disegni, etc. necessarie, a giudizio insindacabile della D.L., alla contabilizzazione ed esecuzione delle opere, oltre quanto specificato ai successivi punti. 25) Il fornire se richiesto, con cadenza settimanale a decorrere dalla consegna dei lavori, le seguenti notizie statistiche in merito all andamento dei lavori: 26) elenco degli operai e dei tecnici (distinti per categoria) impiegati per l esecuzione dei singoli lavori con l a specifica dei giorni e delle ore;tipo di lavoro eseguito. 27) la esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le esperienze, saggi e prove che verranno in ogni tempo ordinati dalla direzione lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella cos truzione in correlazione a quanto prescritto circa l accettazione dei materiali stessi (art.28,29), nonché sui campioni
6 6 da prelevarsi in opera. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione in luogo indicato dalla D.L., munendoli di sigilli a firma della stessa e dell impresa, nei modi più adatti a garantirne l autenticità. 28) La D.L. si riserva inoltre la facoltà di richiedere all impresa che vengano effettuate tutte quelle prove necessarie ai fini della determinazione delle caratteristiche di qualità e resistenza delle strutture e dei materiali posti in opera. L appaltatore sarà tenuto a far eseguire dette prove a proprie cure e spese presso un laboratorio ufficiale autorizzato ai sensi dell art.59 del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 e di gradimento dell Amministrazione; preferibilmente universitario o del C.N.R.; 29) la esecuzione di ogni prova di carico, compreso la manovalanza e gli apparecchi di carico e le spese di laboratorio, delle opere in c.a., c.a.p. e carpenteria metallica e muratura, pali di fondazi one e qualsiasi altra struttura portante, per la valutazione della capacità portante delle strutture, sia in corso d opera che per il collaudo finale da parte di un soggetto professionalmente abilitato designato dalla Stazione appaltante, presso laboratorio ufficiale legalmente riconosciuto e di gradimento della D.L. e del collaudatore statico. La fornitura dell energia elettrica per tutte le prove di funzionamento degli impianti e del gasolio o metano necessari per l esecuzione delle prove di tenuta a cald o e, prima della consegna delle opere, per la verifica del funzionamento dell impianto di riscaldamento 30) l accesso al cantiere e il libero passaggio nello stesso o nelle opere in costruzione, degli addetti ai lavori di imprese diverse dall aggiudicataria del presente appalto o che eseguono lavori per conto dell Amm.ne appaltante. Nonché, a richiesta della D.L., l uso parziale o totale da parte di dette imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie e degli apparecchi di soll evamento, per la realizzazione di qui lavori od impianti che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente o a mezzo di altre ditte; resta inteso che né dalle medesime né dalla Stazione Appaltante l appaltatore potrà pretendere compensi di sorta; 31) per ogni lavoro ed opera indicati nell elenco prezzi di contratto, si intende sempre e comunque compreso e compensato nel prezzo (salvo diversa ed espressa indicazione riportata nella descrizione del prezzo stesso) l onere per l esecuzione e successivo disfacimento di ponteggi, palchi di servizio e protezioni, a qualunque piano ed altezza si intervenga e qualunque sia l entità del lavoro ed opera da completare (o compiuta); l abbassamento o l innalzamento dei materiali necessari per la realizzazione delle opere e quelli derivanti da demolizioni, per questi ultimi è altresì sempre compreso e compensato l onere per il loro carico e trasporto in locali indicati dalla D.L. od alla discarica autorizzata per quel tipo di materiale a scelta dell appaltatore. I materiali di risulta restano comunque di proprietà dell amministrazione e, se riutilizzabili a giudizio della D.L., dovranno essere ripuliti e accatastati in luoghi indicati, per quelli ritenuti inutilizzabili si provvederà al loro smaltimento in discarica au torizzata a spese e cura della Ditta, compresi i materiali dannosi e nocivi e inquinanti a questo riguardo è fatto obbligo alla ditta appaltatrice di consegnare alla D.L. i documenti comprovanti il loro regolare smaltimento. 32) l immediata osservanza delle prescrizioni degli ordini di servizio comunicati per scritto dalla D.L.; 33) l osservanza delle disposizioni di cui alla Legge n.1312 sull assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, e alla Legge n 68 sul diritto al lavoro dei disabili ; 34) l osservanza scrupolosa delle norme e leggi in vigore e di quelle che venissero eventualmente emanate durante il corso dell appalto, circa l assunzione di operai in genere. 35) l osservanza del D.M. 37/2008 e relativo Regolamento oltre alle norme modificative e/o integrative, compresa la produzione delle certificazioni previste entro 30gg. dalla fine dei lavori. 36) L assistenza da parte di personale qualificato ed esperto al momento della consegna, per l avvio degli impianti tecnologici di qualsiasi genere, detto personale dovrà rimanere a disposizione della stazione appaltante, senza nessuno onere a carico di questa, per tutto il periodo di garanzia. 37) Il rilascio di tutta la documentazione, limitatamente alle opere oggetto dell appalto, necessaria per la richiesta da parte dell appaltante: dei collaudi delle opere e degli impianti, del C.P.I. e dei certificati di abitabilità o agibilità. 38) tutti i materiali, le apparecchiature i dispositivi ecc., di tipo edile, impiantistico, arredi, finiture ecc. dovranno essere corredate dalle seguenti documentazioni: 39) certificazioni di omologazione in corso di validità rilasciata da ente o laboratorio autorizzato dalla competente Amm.ne; 40) dichiarazione attestante la conformità ella fornitura a quella omologata; 41) dichiarazione dell installatore attestante la conformità dell installazione con quanto dal costruttore e/o dal certificato di omologazione 42) le richieste di nullaosta prescritti alla competente ASL e, in particolare, all ISPESL per gli ascensori o altri impianti. 43) le cautele per la conservazione delle strutture preesistenti di interesse storico - architettonico e per la loro eventuale messa in luce. 44) l uso anticipato dei locali richiesti dalla D.L. previa verbalizzazione dello stato delle opere e senza diritti e compensi aggiuntivi.
7 45) la sorveglianza del personale della Stazione appaltante non esonera l Impresa dalle responsabilità circa l esatto adempimento degli ordini e la perfetta esecuzione delle opere stesse secondo i disegni nonché la scrupolosa osservanza delle regole dell arte e l ottima qualità di ogni materiale impiegato, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento della esecuzione. La Stazione appaltante si riserva, quindi, ogni più ampia facoltà di indagine e di sanzione ivi compresa la de molizione e il rifacimento a complete spese dell'appaltatore delle opere male eseguite a giudizio insindacabile della D.L. in qualsiasi momento anche posteriore alla esecuzione delle opere e fino al collaudo definitivo. Qualunque sia l importanza delle opere da eseguire spetta sempre all Appaltatore la responsabilità piena ed unica della rispondenza della esecuzione alla progettazione non rimanendo detta responsabilità per nulla sminuita per effetto di revisione o di eventuali modifiche suggerite dalla D.L. ed accettate dall Impresa; 46) l appaltatore è tenuto a fornire la copertura assicurativa in caso di incidenti o danni a persone o cose avvenuti all interno del cantiere di lavoro, per il: D.L., geom., perito addetto alla contabilizzazione, assistente ai lavori lato D.L. di importo di almeno ,00 per ognuna delle persone indicate, per la durate dei lavori oggetto dell appalto. L impresa è tenuta, altresì, alla presentazione di una polizza con copertura assicurativa contro il furto di cose di proprietà dell Amm.ne appaltante, nell eventualità che si operi su edifici esistenti con attività in corso durante il periodo della durata dei lavori oggetto dell appalto. 47) all impresa è in ogni caso demandato l onere, in accordo con Il Progettista, il D.L. ed il Direttore Cantiere., di redigere, AD OPERE CONCLUSE, gli elaborati grafici in scala opportuna, descrittivi delle opere eseguite (edili, impiantistiche etc) in ogni loro parte, per dare compiuta descrizione al complesso delle opere realizzate, è inoltre onere dell impresa la redazione del complesso della documentazione ad illustrazione dei lavori eseguiti, intesa come documentazione grafica, di immagine e conoscitiva tecnico - documentale. Il progettista e il D.L. indicheranno il formato di supporto ed il for mato (cartaceo, computerizzato grafico, computerizzato vettoriale, ecc.) per la redazione e la gestione degli elaborati e degli archivi prodotti. Di questo sarà previsto apposito prezzo compensativo nell elenco prezzi unitari. 48) la pulizia di tutte le opere realizzate e degli spazi esterni, lo sgombero di ogni opera provvisionale, di detriti, residui e rifiuti di cantiere entro il termine indicato dalla direzione dei lavori in relazione alla data di presa in consegna. Per l inosservanza degli oneri previsti dal presente articolo, farà carico all appaltatore una sanzione pecuniaria compresa tra 1.000,00 (mille) e 2.500,00 (duemilacinquecento) a giudizio della D.L. per ogni articolo non osservato. La sanzione non esenterà comunque dal rispetto delle specifiche prescrizioni del suddetto articolo, salvi i casi in cui è prevista la risoluzione de l contratto. Per quanto non espressamente sopra indicato si rimanda al D.Lgs 163/06, al Regolamento Attuativo vigente ed al Capitolato Generale d Appalto. 7 Art. 4 OBBLIGHI DELL APPALTATORE NEI CONFRONTI DEGLI OPERAI DIPENDENTI. Fornire alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti propri, dei subappaltatori e dei subcontraenti, dedicati alle commesse pubbliche, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, ai sensi dell art. 3 della L. 136/2010. Comunica alla S.A., entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi di eventuali nuovi conti correnti propri, dei subappaltatori e dei subcontraenti, dedicati alle commesse pubbliche, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ai sensi dell art. 3 della L. 136/2010. L appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi relativi alle assicurazioni sociali e all Istituto Nazionale Assicurazioni e Malattie. Prima dell inizio dei lavori si dovrà rila sciare alla D.L. un attestazione comprovante l adempimento dei summenzionati obblighi e periodicamente dovranno essere trasmesse copie dei versamenti, contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dall a contrattazione collettiva (L n. 55). All'atto della consegna dei lavori e della emissione di ogni singolo s.a.l. la ditta presenterà la documentazione comprovante, anche in forma autocertificativa, la regolarità contributiva nei confronti di INAIL, INPS, e Cassa Edile ove previsto. Si trascrivono le seguenti condizioni normative e retributive dei contratti collettivi di lavoro che l appaltatore avrà l obbligo di osservare. 1) Nell esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l i mpresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori. Ove non siano stati localmente stipulati i predetti contratti integrativi per le imprese artigiane, queste si obbligano ad applicare il locale contratto integrativo stipulato per i lavoratori dell industria edile, le clausole di questo prevalendo su eventuali clausole incompatibili de C.C.N.L. dei lavoratori dell imprese edili e artigiane. Le imprese si obbligano ad osservare integralmente gli oneri di contribuzione e di accantonamento inerenti alle Casse Edili ed agli Enti Scuola contemplati dagli accordi collettivi per l industria edile. Tali obblighi potranno, in via alternativa, essere soddisfatti dalle imprese artigiane mediante contribuzioni ed accantonamenti a favore di Casse Edili ed Enti Scuole Artigi ani, se ed in quanto costituiti ed operanti a norma della contrattazione collettiva di categoria. Le imprese invitate si obbligano ad applicare i contratti e gli accordi di cui ai precedenti commi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
8 8 All applicazione ed al rispetto dei contratti ed accordi predetti debbono obbligarsi anche le imprese eventualmente non aderenti alle associazioni di categoria stipulanti o che recedono da esse, ed indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale. 2) L impresa è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante dell osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante. 3) In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata degli Enti preposti, l Amministrazione procederà secondo quanto disposto dagli artt. 4-5 e 6 del Regolamento Attuativo, D.P.R. 207/ ) Ai sensi dell articolo 36 bis della Legge 248 del 04/08/06, nell ambito del cantiere l Appaltatore deve munire, il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento co rredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel cantiere, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. L Appaltatore con meno di dieci dipendenti può assolvere al predetto all obbligo mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provincia le del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rap porti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi Art. 5 RESPONSABILITÀ DELL APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI SUBAPPALTATORI L'Impresa è tenuta ad eseguire in proprio le opere ed i lavori compresi nel Contratto. L'Amministrazione appaltante potrà tuttavia autorizzare affidamenti in subappalto o in cottimo nei limiti e secondo le disposizioni di cui all articolo 118 del D.Lgs 163/06 testo pubblicato sulla G.U. n. 100 del 02/05/06 s.o. n.107. Ai sensi dell art. 118 comma 2 punto 1 del D.Lgs 163/06, il concorrente che in caso di aggiudicazione intenda subappaltare o concedere in cottimo, deve indicare in sede di gara le opere che saranno oggetto di richiesta del subappalto o del cottimo in parola; (non superiore al 30% per le opere rientranti nella categoria/e prevalente/i e con i limiti di cui all art.37, comma 11, del D.Lgs 163/06, per le altre categorie), con avvertimento che, in caso negativo, decadrà dalla facoltà di formulare istanze in tal senso. Istanze che, comunque, al momento della presentazione dovranno rispettare le disposizioni della Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006 pubblicato sulla G.U. n. 100 del 02/05/06 s.o. n.107. In ogni caso la Stazione Appaltante, ai sensi dell art del Codice Civile, si riserva discrezionalmente di accogliere, o meno, l'istanza, con atto motivato da adottarsi nei successivi trenta giorni. Il contratto di subappalto dovrà essere depositato presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio delle relative lavorazioni e in part icolare il subappaltante dovrà applicare gli stessi prezzi risultanti dall aggiudicazione, con ulteriore ribasso non superiore al 20% (c.4 art D.Lgs 163/06). Unitamente al contratto dovrà essere trasmessa la certificazione attestante il possesso dei r equisiti previsti dalla normativa vigente per la qualificazione delle Imprese. Inoltre, si sottolinea che, qualora vengano accolte le eventuali richieste di autorizzazione alla concessione in subappalto od in cottimo di cui sopra, sarà obbligatorio per l a ppaltatore trasmettere a questa Amministrazione, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento ad esso corrisposto, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta operati dallo stessi appaltatore al subappaltatore od al cottimista, con l indicazione delle ritenute effettuate. In caso di subappalto senza che ci sia stata l autorizzazione della Stazione Appaltante verrà applicato quanto disposto dall art.21 della L n.646. La Stazione Appaltante potrà inoltre recedere dal contratto. Le imprese subappaltatrici sono tenute al rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento ed il Piano generale di Sicurezza nonché del Piano Operativo di Sicurezza o dell eventuale Piano Sostitutivo della sicurezza Art. 6 SPESE CONTRATTUALI E ONERI FISCALI Tutte le spese di contratto, di registro, per diritti di segreteria, per ogni copia degli atti e disegni, per modelli, stampati e simili occorrenti per l esecuzione del contratto, sono a carico dell appaltatore. In presente appalto è soggetto alle norme relative alla istituzione e disciplina dell imposta sul valore aggiunto di cui al D.P.R n.633 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alla disciplina dell Imposta di Registro e di Bollo. Art. 7 DOMICILIO DELL APPALTATORE A tutti gli effetti legali relativi al presente atto, l Impresa dichiara di eleggere domicilio presso la sede casa Comunale di Livorno e per qualsiasi competenza legale si rimanda al Foro di Livorno nei limiti da questo previsto
9 9 Art. 8 CONSEGNA DEI LAVORI La consegna dei lavori, preceduta eventualmente dalla consegna dell area di cantiere, intesa come ordine di immediato inizio dei medesimi potrà essere effettuata subito dopo l aggiudicazione nei modi e nei termini di cui agli artt del Regolamento Attuativo, D.P.R. 207/2010. Nel giorno fissato dal D.L., questi deve trovarsi sul cantiere con il Direttore di Cantiere da lui nominato e mettere a disposizione il personale per i rilievi. La consegna deve risultare da un verbale steso nella forma stabilita dall art. 130 del Regolamento Attuativo e dalla data di esso decorre il tempo utile per il compimento delle opere. Tale verbale rappresenterà anche l autorizzazione e permessi per scarichi, ecc. e dovrà essere tenuto in cantiere. Qualora l appaltatore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna dei lavori, gli viene assegnato un termine perentorio trascorso inutilmente il quale l Amm.ne ha diritto di risolvere il contratto ed ad incamerare la cauzione provvisoria Art. 9 TEMPO UTILE PER DARE COMPIUTI I LAVORI PENALE PER IL RITARDO Il tempo per dare compiuti i lavori, a mente dell art. 159 Regolamento Attuativo, D.P.R. 207/2010, è fissato in 180giorni consecutivi, decorrenti dalla data della consegna, da farsi risultare con apposito verbale sottoscritto dalle parti. Per ogni giorno di ritardo al compimento dei lavori, oltre al termine sopra stabilito, l appaltatore sarà tenuto a pagare una pena pecuniaria pari a 1:500 del prezzo di appalto incluse le spese di protratta sorveglianza. Art. 10 SOSPENSIONE E RIPRESA LAVORI - PROROGHE Le sospensioni dei lavori e le proroghe sono regolate dagli articoli del Regolamento Attuativo, D.P.R. 207/2010. I verbali di sospensione e ripresa dei lavori, redatti ai sensi delle norme vigenti, dovranno essere trasmessi dalla D.L. al Responsabile del procedimento entro 5 giorni dalla data della loro redazione. Art. 11 DANNI DI FORZA MAGGIORE L Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero nel cantiere durante il corso dei lavori. Per i danni cagionati da forza maggiore, si applicano le norme degli articoli del Regolamento Attuativo, D.P.R. 207/2010 In particolare nessun compenso sarà dovuto dalla stazione appaltante per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili di ponti di servizio, etc.. Non saranno considerati danni di forza maggiore: gli smottamenti e le solcature delle scarpate; i dissesti del corpo stradale ; gli interramenti degli scavi, delle cunette, dei fossi di guardia; gli ammaloramenti de lla sovrastruttura stradale, causati da precipitazioni anche di eccezionale intensità o geli. L Impresa è tenuta a prendere tempestivamente, ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare questi danni e comunque è tenuta alla loro riparazione a sua cura e spese. Art. 12 RESCISSIONE DEL CONTRATTO La Stazione Appaltante si riserva la più ampia facoltà, liberamente riconosciuta ed accettata senza eccezione dalla ditta appaltatrice, di rescindere in ogni momento il contratto mediante l'invio di lettera raccomandata alla Impresa stessa. In tal caso, ai sensi dell art.134 D.Lgs. 163/06, oltre al decimo dell importo delle opere non eseguite spetterà all'impresa il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti e dei materiali utili forniti a piè d'opera ed accettati dalla D.L., valutati ai prezzi di elenco maggiorato dell'aumento o dedotto il ribasso d'asta senza che l'impresa possa avanzare alcuna pretesa di indennizzi. Art. 13 ANTICIPAZIONE Ai sensi dell art. 5 D.L. 79 del convertito in L.. n.140 del 28/05/1 997 non verrà corrisposta alcuna anticipazione Art. 14 PAGAMENTI IN ACCONTO E MODI VALUTAZIONE LAVORI I lavori del progetto di cui il presente Capitolato è parte integrante saranno valutati a misura. Durante il corso dei lavori saranno rilasciati a favore dell appaltatore certificati di pagamento in acconto, sempre che l importo dei lavori eseguiti e contabilizzati al netto: del ribasso d'asta, delle prescritte ritenute e delle precedenti rate, non sia inferiore a ,00. Su ogni certificato saranno effettuate le ritenute a garanzia secondo le norme vigenti. Il Direttore dei Lavori ha facoltà di richiedere all appaltatore e agli eventuali subappaltatori il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in sede di emissione dei certificati di pagamento per gli stati di
10 10 avanzamento lavori. Nei casi di irregolarità contributiva accertata, il Responsabile del Procedimento ha facoltà di applicare quanto disposto dall art. 4 comma 3 del presente Capitolato. Gli eventuali costi della sicurezza (non soggetti a ribasso d asta) verranno liquidati ad ogni singolo SAL in maniera percentualmente proporzionale all importo lordo del SAL stesso (vedi art. 2 del Capitolato Speciale d Appalto). Compilato il verbale di ultimazione dei lavori si rilascerà il certificato per l ultima rata di acconto qualunque sia l importo, al netto come sopra. Qualora l appalto venga stipulato con ditta commerciale o società, dovrà essere designata la persona incaricata a riscuotere in nome e per conto della stessa ditta o società incaricata che dovrà risultare dallo statuto o dall atto costitutivo della Società o da altro documento da allegarsi al contratto. É comunque fatto obbligo alla ditta commerciale o società, in qualunque caso di decadenza o cessazione dalla carica della persona precedentemente autorizzata a riscuotere (anche se tale cessazione o decadenza avvenga ope-legis o per fatto previsto dallo statuto sociale e sia pubblicata nei modi di legge) di notificare tempestivamente all Amm.ne appaltante l avvenuta decadenza o cessazione. In difetto di tale notifica la Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti alla persona precedentemente delegata alla riscossione. Le cessioni anche parziali del corrispettivo di appalto sono regolamentate dall art. 117 del D.Lgs. 163/06. Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all appalto (o alla fornitura) oggetto del presente capitolato (codice CUP ), fermo restando quanto previsto dall art. 3, quinto comma, della legge 13/08/2010, n 136, l impresa appaltatrice (o fornitrice) assume l obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.P.A., dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall art. 3, terzo comma, della suddetta legge 13/08/2010, n 136, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto, costituisce clausola risolutiva espressa del presente contatto, ai sensi dell art. 3, ottavo comma, della predetta legge 13/08/2010, n 136, con conseguente incameramento della cauzione definitiva e ferma restando la facoltà del Comune di Livorno di esigere il risarcimento dell eventuale maggior danno. Art. 15 CONTO FINALE Ai sensi dell art. 200 del D.P.R. 207/2010, si stabilisce che, accertata l ultimazione dei lavori da farsi risultare con apposito verbale, sarà provveduto alla compilazione del conto finale entro tre mesi da tale data. Art. 16 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE O COLLAUDO Il certificato di collaudo sarà sostituito dal certificato di regolare esecuzione che sa rà emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione lavori; per i lavori oltre questa cifra, ma non eccedenti il milione di Euro sarà facoltà dell Amministrazione sostituire il collaudo con il certificato di regolare esecuzione. Il certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall emissione del medesimo. Se per fatti imputabili all Impresa non possono essere osservati i termini di cui sopra, tutte le garanzie prestate devono, in ogni caso, ritenersi sussistenti, non operando la causa estintiva di cui all art. 101 del Regolamento Attuativo. Caso per caso l Amministrazione ha la facoltà di adottare la procedura di chiamata in cassa delle somme e/o garanzie prestate. Il collaudo, nei casi previsti dal comma 7 dell art. 141 D. Lgs.163/06, verrà eseguito in corso d'opera. Il collaudo statico dovrà essere in ogni caso effettuato entro 60 giorni in base all art.2 del D.P.R n.425. Resta però inteso che non appena ultimate in parte o in tutto le opere oggetto del presente appalto, l Amm.ne appaltante potrà disporne per l uso cui sono destinate, previo parziale collaudo provvisorio; l appaltatore, mentre non ha diritto ad alcun speciale compenso, resta esonerato da ogni conseguente responsabilità, eccetto quelle dipendenti da imperfezioni di esecuzione od altre consimili manchevolezze, quali siano risultanti al momento del collaudo provvisorio dell opera finita. La manutenzione di tutte indistintamente le opere resta p erò sempre a carico dell appaltatore fino al collaudo provvisorio. Salvo quanto disposto dall'art.1669 del codice civile, l'impresa risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima c he il certificato di collaudo/regolare esecuzione assuma carattere definitivo. Art. 17 TERMINI DI PAGAMENTO DEGLI ACCONTI E DEL SALDO 1. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'articolo143 del Regolamento Attuativo, D.P.R. 207/2010. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso. 2. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non può
11 11 superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del codice. Nel caso l'esecutore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 6, commi 3, 4 e 5 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell opera ai sensi dell art.1666 C.C. Art. 18 Ritardato pagamento (art.142/d.p.r.207/2010) 1. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto rispetto ai termini indicati negli articoli 143 e144 sono dovuti gli interessi a norma dell'articolo 133, comma 1, del codice. 2. I medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della rata di saldo rispetto ai termini previsti dall'articolo 141, comma 9, del codice, con decorrenza dalla scadenza dei termini stessi. 3. Nel caso di concessione di lavori pubblici, per la quale il corrispettivo dei lavori consista nel dirittodi gestire l'opera accompagnato da un prezzo ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del codice, il disciplinare di concessione prevede la decorrenza degli interessi per ritardato pagamento. 4. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve. Art. 19 DELLA MANUTENZIONE L Impresa ha l onere della gratuita manutenzione delle opere da lei eseguite sino al certificato di regolare esecuzione dell intera opera, e pertanto fino a tale epoca dovrà eseguire tutte le riparazioni che si renderanno necessarie per mantenere in efficienza le opere stesse, senza avere alcun diritto a risarcimenti o rimborsi. La D.L. potrà dare ordini all impresa di procedere alla riparazione, prescrivendone il termine. L Impresa anche in presenza di traffico sulle sedi stradali già in esercizio, eseguirà la gratuita manutenzione, provvedendo a tutte le segnalazioni provvisorie necessarie alla sicurezza del cantiere. Ove l impresa non effettui le riparazioni ordinate, è in facoltà della stazione appaltante di farle eseguire senza altra procedura in economia o a mezzo di altre imprese a tutte spese dell appaltatore, qualunque sia l ammontare dei lavori effettuati. Art. 20 VARIAZIONE DELLE OPERE PROGETTATE E NUOVI PREZZI I lavori e le prestazioni da realizzarsi risultano dal quadro complessivo degli elaborati progettuali allegati al contratto e posti a base di gara. L'eventuale necessità di introdurre variazione ai lavori progettat i, nei limiti di cui all art. 132 D. Lgs.163/06, seguirà le procedure di cui all'art. 343 della Legge 2248/1865; qualora l'importo dei lavori in variante resti compreso nel quinto dell'importo originario del contratto, l'impresa non potrà trarne motivo per avanzare pretese di compensi o indennizzi di qualsiasi natura e specie diversi da quelli stabiliti nel presente Capitolato. Qualora si rendesse necessaria l esecuzione di lavori non previsti nel contratto l'impresa ha l'obbligo di eseguirli e si procederà alla determinazione dei Nuovi Prezzi ai sensi dell Art. 163 del D.P.R.n 207/2010,ragguagliandoli ove possibile a quelli di lavori consimili compresi nel contratto, o, quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi. Tali nuovi prezzi saranno soggetti al ribasso o aumento d'asta. Non saranno considerate varianti gli adattamenti progettuali e di esecuzione che si potranno rendere necessari per la realizzazione complessiva delle opere secondo le indicazioni di carattere prestazionale richieste per il raggiungimento dell obiettivo e che non comportino modifiche all importo complessivo del quadro economico o siano comunque contenute nei limiti di cui al terzo comma dell' art.132 D.Lgs.163/06. L'Impresa non potrà introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto senza aver ricevuto ordine scritto dalla D.L.. Non verranno del pari contabilizzati i lavori non previsti e non espressamente autorizzati. Art. 21 LAVORI ESEGUITI IN ECONOMIA Per l esecuzione dei lavori non previsti e per i quali non si intenda o non si possa procedere alla determinazione di nuovi prezzi, si provvederà in economia con operai, mezzi d opera e provviste fornite dall appaltatore. Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi. Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Saranno a carico dell appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni perché siano sempre in buono stato di servizio. I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere tenuti in pieno stato di efficienza.
12 12 Le forniture di mano d opera, materiali e mezzi d opera in economia, da registrare nelle apposite liste settimanali, distinte per giornate, e suddivise per qu alifiche della mano d opera e provviste, come disposto dall art. 187 del D.P.R. 207/2010 saranno contabilizzate in base ai prezzi contrattuali e se mancanti si provvederà alla formulazione di Nuovi Prezzi Art. 22 PROGRAMMA DEI LAVORI E MODO DI ESECUZIONE Appena effettuatasi la consegna, l appaltatore dovrà provvedere ad organizzare convenientemente il cantiere per essere in grado di sviluppare i lavori in relazione al tempo assegnato per compierli, nel rispetto del Piano della Sicurezza e Coordinamento allegato al contratto. Sia la ditta che la D.L. potranno comunque proporre un diverso programma e modo di allestimento del cantiere; tali proposte potranno essere accettate e fatte proprie dal Coordinatore alla esecuzione dei lavori che provvederà ad adeguare i piani suddetti. L appaltatore sarà tenuto ad uniformarsi ai programmi e alle disposizioni che gli verranno impartite a riguardo, senza che per questo possa avanzare pretese o compensi di qualsiasi sorta. Tutti i lavori saranno eseguiti secondo le migliori regole d arte ed in esecuzione delle prescrizioni che, in corso d'opera, verranno date dalla D.L. la quale potrà ordinare la demolizione ed il rifacimento di quanto non eseguito in conformità alle disposizioni contrattuali e alle buone regole dell'arte, restando salvo il diritto della Stazione appaltante al risarcimento di eventuali danni. Sul luogo dei lavori l'impresa dovrà sempre tenere un proprio incaricato, munito dei necessari poteri, al quale verranno comunicati, a tutti gli effetti, gli ordini verbali o scritti della D.L. ( da annotare sul Giornale dei Lavori che andrà, ove possibile, conservato in cantiere). L'Impresa non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della D.L., relativamente al modo di esecuzione dei lavori ed alla sostituzione del materiale giudicato non idoneo, fatta salva la facoltà dell'appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve secondo quanto prescritto dagli art. 31 del Capitolato Generale d'appalto. L'Impresa è comunque responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle o pere affidatele, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni contenute nel presente Capitolato sono da essa riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita, né riduce, la sua responsabilità. La presenza sul luogo dei lavori del personale dell'amministrazione, sia esso di direzione o di sorveglianza, l'eventuale approvazione di opere, di disegni e di calcoli e l'accettazione di materiale da parte della D.L., non limitano né riducono la piena ed incondizionata respo nsabilità dell'impresa. L'Impresa attuerà sempre, a sue cure e spese, tutti i provvedimenti necessari per prevenire danni sia alle persone che alle cose, ed è responsabile del comportamento di tutti i suoi dipendenti per quanto attiene all'osservanza di quanto stabilito dalle disposizioni di legge, alle norme di comune prudenza ed al rispetto degli obblighi di cui ai piani di sicurezza, per prevenire ed evitare qualsiasi incidente. Il Direttore Lavori è incaricato del solo controllo della corretta osserv anza del contratto, non sovrintendendo in concreto al cantiere, non ha in conseguenza alcuna competenza né responsabilità diretta nell'organizzazione, conduzione e direzione del cantiere medesimo, e quindi non è destinatario delle norme di prevenzione ed infortuni sul lavoro. Pertanto la Stazione Appaltante, il D.L. e tutto il personale addetto alla sorveglianza per l'esecuzione delle opere restano completamente sollevati da ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni arrecati a persone ed a cose, sia per quanto si riferisce ai terzi, all'impresa ed all'amministrazione stessa, in conseguenza dell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto. Art. 23 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI E LORO INVARIABILITA' Nel presente articolo, per prezzi e/o loro descrizione si intendono, a seconda del tipo di gara esperito per l aggiudicazione del lavoro, sia quelli di progetto messi a base d asta, sia quelli offerti in fase di gara dall aggiudicatario. Tutti i prezzi relativi ad opere compiute si riferiscono a lavori interamente finiti in ogni parte a perfetta regola d'arte ed in piena rispondenza allo scopo cui sono destinati e sono comprensivi di tutti gli oneri ed alee relativi. Nei prezzi, si intendono sempre compresi e compensati (salvo diversa indicaz ione riportata nella descrizione dell'art. di elenco prezzi) i seguenti oneri: - per le MERCEDI ogni spesa per fornire gli operai degli attrezzi ed utensili del mestiere e la loro manutenzione e, nel caso di lavoro notturno o di lavori da eseguirsi in loc ali scuri, anche la spesa per l illuminazione dei cantieri di lavoro, nonché la quota per assicurazioni sociali per infortuni ed accessori di ogni specie, le spese generali ed il beneficio dell impresa nei termini di legge. - per i NOLI E TRASPORTI ogni spesa per dare a piè d opera i macchinari e mezzi d opera efficienti e pronti all uso. Sono inoltre comprese le quote di ammortamento, le spese di manutenzione, i pezzi di ricambio, i periodi di inoperosità, le spese generali ed il beneficio dell impresa. Ne i prezzi per i trasporti, per il funzionamento dei mezzi d opera, si intendono compresi altresì il personale necessario con tutti gli oneri del precedente capo dell elenco prezzi, il carburante, gli oli, i grassi e quanto occorra per dare funzionanti i mez zi noleggiati. - per i MATERIALI A PIE D OPERA ogni spesa per la fornitura dei materiali, il loro trasporto in sito, carico e scarico, tasse di ogni genere, nessuna esclusa, sprechi, spese generali e beneficio dell impresa e quanto altro occorra per dare i materiali stessi pronti a piè d opera sul luogo di impiego.
13 13 - per le OPERE COMPIUTE da compensarsi a misura od a corpo, tutte le spese per mezzi d opera e assicurazioni di ogni genere, tutte le forniture occorrenti, la lavorazione dei materiali, il loro impiego e la posa in opera secondo le specificazioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto, le spese generali, il beneficio d impresa, le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private e di occupazione di suolo pubblico o privato. Sono inoltre comprese le spese per opere provvisionali, nessuna esclusa; carichi, trasporti, scarichi, ponteggi e palchi di servizio e quant altro occorre per dare il lavoro compiuto nei modi prescritti a perfetta regola d arte, e ciò anche quando non sia esplicitamente dichiarato in corrispondenza di ciascun prezzo qualora questi siano offerti dall'impresa. Per i lavori a misura che dovessero richiedere prestazioni straordinarie notturne o festive di personale, non verrà corrisposto dall Amministrazione alcun compenso o maggiorazione, restando ogni conseguente onere a carico dell Impresa. I prezzi medesimi, per lavori a misura o a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall Appaltatore in base a calcoli di s ua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi e invariabili; l Amministrazione si riserva comunque la facoltà di rivedere e modificare i prezzi di appalto alle condizioni e nei limiti di cui alle disposizioni legislative vigenti all atto dell aggiudicazione. Rimangono compresi, anche se non specificatamente richiamati, gli oneri relativi a tutti gli obblighi di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto e in particolare gli oneri per l'esecuzione dei lavori secondo le vigenti normative in materia di sicurezza e secondo i Piani di Sicurezza. Art. 24 REVISIONE PREZZI La revisione dei prezzi non è dovuta ai sensi dell art.3 della legge n.359 e dell art.15 del la legge n.498, salvo l eventuale applicazione dell art.133, 3 comma, del Decreto Legislativo n.163 del 12/04/2006. Art. 25 PRESCRIZIONI RELATIVE AI LAVORI DA ESEGUIRE Le prestazioni da fornire e i lavori da eseguire sono indicate nel progetto definitivo, costituito dal presente Schema di contratto, dal capitolato speciale, dalla relaz ione tecnica descrittiva delle opere da realizzare, dal computo metrico, dall elenco descrittivo delle voci e dagli elaborati grafici. Tali elaborati costituiscono gli elementi tra loro complementari ed integrativi del progetto e le indicazioni contenute nei documenti progettuali sono da valutarsi congiuntamente tra loro per la determinazione delle esatte dimensioni delle prestazioni e dei lavori da attuare. Gli aspetti prestazionali richiesti dalla Stazione Appaltante costituiscono l elemento caratterizz ante del progetto rispetto al quale la ditta appaltatrice è obbligata alla esecuzione di tutte le opere necessarie di cui dovrà tenere conto nella propria offerta economica. I lavori previsti comprendono l insieme delle tipologie necessarie per la costruz ione dell opera citata e le varie categorie di lavoro sono state raggruppate omogeneamente e elencate nel Regolamento Attuativo, D.P.R. 207/2010. I vari materiali, le categorie di lavori e le prestazioni da impiegarsi o realizzarsi nelle opere potranno subire piccole variazioni derivanti dall adeguamento tecnico applicativo in sede di esecuzione, secondo le indicazioni che la Stazione Appaltante riterrà opportuno dare tramite la D.L., in modo che a lavori ultimati resti l esatta documentazione tecnica. Tali variazioni delle quantità non potranno comunque modificare il quadro economico dei lavori ad eccezione dei casi e con le procedure previste dall Art. 343 della Legge n Art. 26 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE Per la definizione delle controversie che potranno insorgere tra le parti si applicano le Norme in materia nonché gli artt. 240 e 241 del Decreto Legislativo n.163 del 12/04/2006 così come modificati dal D.lgvo N 53/2010. Eventuali controversie che dovessero avere luogo fra la St azione Appaltante e l'impresa per le quali non sia stata raggiunta una definizione in via amministrativa, nonché per le riserve che quest'ultima avesse avanzato in corso d'opera pur uniformandosi sempre alle disposizioni della D.L., senza poter sospendere e ritardare l'esecuzione delle opere appaltate, potranno essere deferite ad arbitri. Resta inteso che in caso di riserve e controversie il Foro territorialmente competente sarà esclusivamente quello di Livorno. Art. 27 CLAUSOLE VESSATORIE Le eventuali clausole vessatorie saranno oggetto di apposita approvazione in forma specifica in fase di firma del contratto, ai sensi dell art del C.C..
14 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 14
15 15 Capo Primo OGGETTO E IMPORTO DELL APPALTO DESIGNAZIONE DELLE PRINCIPALI OPERE Art. 1 OGGETTO DELL APPALTO L appalto è dato a misura ed ha per oggetto : Lavori di completamento realizzazione di edificio a servizio del canile municipale in Livorno località Pian di Rota. Art. 2 IMPORTO DELL APPALTO, DISCIPLINA DELLE VARIANTI, QUALIFICAZIONE E DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO L appalto di cui trattasi viene affidato a misura al prezzo che sarà determinato mediante ribasso sull elenco prezzi posto a base di gara. L appalto ammonta complessivamente a ,00 di cui ,35 per oneri relativi all attuazione dei Piani di Sicurezza e Coordinamento, non ribassabili. Ai sensi dell art. 108 del D.P.R.207/2010, si precisa che le opere oggetto del presente Capitolato Speciale rientrano nelle categorie appresso riportate: A LAVORAZIONI OMOGENEE OPERE EDILI IMPORTI 1 Scavi ,40 2 Opere in cls ,20 3 Opere varie ,27 4 Opere in muratura ,40 5 Scarichi pluviali 2.763,60 6 Pavimenti e rivestimenti ,35 7 Fognature e canalizzazioni ,00 8 Infissi in legno e alluminio ,60 9 Tinteggiature 9.545,18 10 Servizi igienici e impianti idrici ,00 11 Sistemazioni esterne ,00 12 Box ,00 13 Impianti elettrici ,00 14 Opere elettriche ,00 15 Impianto termico ,00 16 Mano d'opera 1.872,00 AMMONTARE DELL'APPALTO ,00 Ai fini della disciplina delle varianti e degli interventi disposti dal direttore dei lavori ai sensi dell articolo 132, comma 3, primo periodo del Decreto Legislativo 163/06, la verifica dell'incidenza delle eventuali variazioni è desunta dagli importi netti dei gruppi di lavorazione in dicati nel suddetto quadro. Ai sensi dell art.118 del D.Lgs. 163/06 e. dell art. 108 del D.P.R.207/2010, si precisa che le opere oggetto del presente Capitolato rientrano nelle categorie OG1,OG11.
16 16 CATEGORIA OPERE IMPORTO CRITERI DI SUBAPPALTABILITA' OG ,00 Prevalente subappaltabile fino al 30% OG ,00 obbligo di possesso dei requisiti in proprio Importo delle Lavorazioni ,00 altrimenti obbligo di R.T.I. verticale con mandante qualificato oppure requisiti nella prevalente con obbligo di subappalto. Resta inteso che dopo l aggiudicazione e prima della firma del contratto la ditta redigerà a sue spese e cura il Piano Operativo di Sicurezza di cui alla lettera c comma 2 art.131 D.Lgs. n.163/06. Sono a carico della impresa tutte le procedure richieste per la lavorazione e smaltimento dei rifiuti speciali e/o tossici, tutte le spese e gli oneri per la redazione e presentazione dei piani di lavoro e sicurezza oltre a quelli per le certificazioni e le eventuali tasse o imposte, che sono sempre e comunque a carico della ditta appaltatrice E facoltà dell impresa presentare dopo l aggiudicazione e prima della firma del contratto le eventuali proposte integrative al Piano di Sicurezza e Coordinamento ed al Piano Generale di Sicurezza così come previsto dalla lettera a comma 2 art.131 D.Lgs. n.163/06, rimane altresì facoltà della Amm.ne accettarle o meno ed eventualmente integrare il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed al Piano Generale di Sicurezza con le proposte fatte dall impresa. L importo contrattuale sarà quello che risulterà dall offerta aggiudicataria, ricadendo a carico dell'appaltatore tutti gli oneri che si intendono compensati con l importo dei lavori al netto del ribasso d asta. Art. 3 DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE Le opere oggetto dell appalto, salvo quelle speciali prescrizioni e indicazioni che all'atto esecutivo tranno essere impartite dalla Direzione Lavori, possono sommariamente riassumersi come segue: - Realizzazione di massetti per la successiva posa in opera della pavimentazione la realizzazione dell impianto idrico previa formazione di idonee tracce nella muratura con successivi ripristini. - Intonacatura di tutti gli ambienti interni e loro tinteggiatura a tempera lavabile - Installazione di infissi interni ed esterni. - Esecuzione di rivestimenti murari, pavimentazioni, zoccolature battiscopa, soglie e davanzali. - Installazione di apparecchi igienico-sanitari compreso attrezzatura per disabili ed relativi allacci. - Opere di realizzazione di fognatura per scarichi acque usate. - Discendenti pluviali con terminali in ghisa. - Allacciamenti fognari - Sistemazione esterna - Impianti elettrici compresa illuminazione esterna - Impianti termici - Opere di completamento box L elencazione di cui sopra ha carattere esemplificativo e non esclude altre categorie di opere e di lavori previste nel progetto e meglio specificate negli elaborati progettuali.
17 17 Capo secondo QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO PROGRAMMA DEI LAVORI Art. 4 QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI I materiali occorrenti per i lavori oggetto del presente appalto dovranno presentare tutte le caratteristiche perché sia garantita la buona riuscita dei lavori. In genere non si prescrive alcuna provenienza dei materiali, lasciando l appaltatore libero di prelevarli dai siti che riterrà di propria convenienza, purché presentino i requisiti richiesti. Non saranno tuttavia messi in opera se prima non siano stati riconosciuti idonei dalla D.L. Tale accettazione non esonera peraltro l appaltatore dall obbligo di cambiare, anche rimuovendoli d opera, quei materiali che o per difetti non visti, o per qualsiasi altra causa, subissero posteriormente un deperimento e rendessero l opera meno perfetta. L appaltatore dovrà prestarsi alle prove dei materiali impiegati o da impiegare, sottostando a tutte le spese di prelevamento e di invio dei campioni ai laboratori designati dalla D.L., nonché alle relative tasse per il rilascio delle certificazioni. I materiali che, a insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, non saranno ritenuti idonei, dovranno essere allontanati dal cantiere a cura e spesa dell impresa appaltatrice, la quale non potrà accampare diritti e compensi di qualsiasi genere. Art. 5 REQUISITI DEI MATERIALI OPERE EDILI a)- Acqua L acqua per gli impasti deve essere dolce, limpida, priva di solfati e cloruri, non inquinata da materie organiche o comunque dannose all uso cui le acque sono destinate. b)- Calci aeree Dovranno corrispondere ai requisiti di accettazione di cui al R.D. 16/11/39 n c)- Leganti idraulici I cementi e le calci idrauliche a lenta presa, dovranno rispondere alle norme di accettazione di cui alla Legge 26/5/1965 n.595, ed ai DD.MM 3/6/1968, 31/8/1972, 20/11/1984, 9/3/1988, 13/9/93 e successive modificazioni ed integrazioni. d)- Inerti per strutture in muratura e conglomerati cementizi La ghiaia, i pietrischi e la sabbia da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti dal D.M. 14/02/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. e)- Pietrischi, graniglie e sabbie per opere stradali Il pietrisco, il pietrischetto e la graniglia dovranno rispondere ai requisiti di cui al fascicolo n.4 anno 1953 del CNR e successive modificazioni ed essere esenti da materie terrose ed organiche, provenire da rocce compatte di elevata durezza; saranno forniti in elementi assortiti e precisamente il pietrisco da cm.7 a cm.5 e da cm.5 a cm.3; il pietrischetto da cm.3 a cm.1,5; la graniglia da cm.1,5 a cm.0,3. f)- Pietrame Le pietre naturali da usare nelle murature, nelle massicciate, nei drenaggi, gabbionate, ecc. dovranno essere calcaree e/o silicee. Dovranno essere sane, compatte, di durezza e resistenza proporzionate alle sollecitazioni a cui saranno sottoposte. Dovranno presentare facce idonee per la posa e saranno all uopo accapezzate. Prima dell uso dovranno essere accuratamente pulite dalle sostanze terrose. Si intendono escluse le cosiddette creste o cappellacci ed i pietrami di struttura lamellare, scistosa, calcestrosa ed untuosa al tatto. Per la loro accettazione valgono le norme approvate con R.D n g)- Cubetti di pietra Dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti dalle norme per l accettazione di cu betti di pietra per pavimentazioni stradali emesse dal C.N.R.- Ed e nella tabella UNI 2719-Ed h)- Laterizi I laterizi da impiegare per i lavori di qualsiasi genere dovranno corrispondere alle norme di accettazione del D.M e successive integrazioni e modificazioni ed alle norme UNI 8942/2. i)- Acciaio da cemento armato Il acciaio per strutture in cemento armato sarà esente da scorie, soffiature, saldature e da qualsiasi altro difetto. Dovrà comunque essere conforme alle norme del D. M. vigente, attuativo della legge 1086/71 (D.M. 14/02/92) e relative circolari esplicative e successivo D.M. LL:PP l)- Teli di non tessuto Il telo non tessuto avrà le seguenti caratteristiche: - composizione: fibre di polipropilene o poliestere a filo continuo, agglomerate senza l impiego di collanti; - coefficiente di permeabilità: per filtrazione trasversale, compreso fra 10 alla meno tre e 10 alla meno uno cm./sec. (tali valori saranno misurati per condizioni di sollecitazione analoghe a quelle in sito); - resistenza a trazione: misurata su striscia di cm. 5 di larghezza non inferiore a 300 N/5 cm, con allungamento a rottura compreso fra 25 e l 85%. Qualora nei tratti in trincea il telo debba assolvere funzioni di
18 18 supporto per i sovrastanti strati della pavimentazione, la D.L. potrà richiedere che la resistenza a trazione del telo impiegato sia non inferiore a 500 N/5 cm. o a 750 N/5 cm., fermi restando gli altri requisiti. La prova di trazione dovrà essere condotta su strisce di larghezza cm. 5. e lunghezza nominale di cm. 20 con velocità di deformazione costante e pari a 2 mm./sec.; dal campione saranno prelevati 3 gruppi di 5 strisce cadauno secondo le tre direzioni: longitudinale, trasversale e diagonale; per ciascun gruppo si scarteranno i valori minimo e massimo misurati e la media sui restanti 3 valori dovrà risultare maggiore del valore richiesto. Tale prova, dovrà essere ripetuta su provini immersi in acqua dopo una permanenza di un ora e dare risultati analoghi a quelli ottenuti a temperatura ambiente. m)- Tubi di cemento I tubi dovranno essere confezionati con cemento T 525 ed all atto della posa in opera dovranno avere una stagionatura non inferiore a giorni 15. All interno i tubi dovranno essere conformati in modo da consentire la pe rfetta giunzione e dovranno allo scopo essere altresì perfettamente calibrati. n)- Tubi di grès ceramico Dovranno essere delle migliori qualità di grès ceramico, perfettamente diritti, senza asperità, screpolature o difetti di sorta, duri, con suono metallico alla percussione e conformi a quanto prescritto dalle norme UNICERAB 03/1967 e successive modificazioni. La vernice fermerà corpo unico con la massa e non dovrà presentarsi come uno strato aderente. Nei pezzi speciali le diramazione dovranno formare corpo unico con il cilindro principale. I tubi saranno del tipo a bicchiere, l estremità dei tubi e l interno dei manicotti saranno nitidamente zigrinati per consentire la migliore adesione con la malta di sigillatura. Nelle lunghezze saranno ammesse tolleranze massime del 4%. o)- Tubi in materiali plastici e polietilene Le tubazioni di materiale plastico ed in polietilene ad alta densità (PEAD) dovranno corrispondere alle garanzie di qualità previste dalle norme UNI 5043/5044 e UNI 7613/7615 e successive m odificazioni. p)- Tubi in c.a. e c.a.p. Le tubazioni in c.a. e c.a.p. di vario tipo dovranno essere preventivamente accettate dalla D.L. q)- Tubi in acciaio I requisiti delle tubazioni in acciaio senza saldatura dovranno rispondere alle norme UNI 663/68 e successive modificazioni. Per i tubi di acciaio saldati dovranno essere osservate le norme UNI 5921/66 e successive modificazioni. Per tubi speciali si rimanda alle relative normative UNI specifiche. r)- Ghisa Dovrà rispettare le norme EN124 s)- Materiali per opere a verde - Terra: la materia da usarsi per il rivestimento delle scarpate di rilevato, per la formazione di banchine laterali, dovrà essere terreno agrario, vegetale, proveniente da scortico di aree a destinazione agraria da prelevarsi fino alla profondità di ml. 1,00. Dovrà essere a reazione neutra, sufficientemente dotato di sostanza organica e di elementi nutritivi, di medio impasto e comunque adatto a ricevere una coltura erbacea o arbustiva permanente; esso dovrà risultare privo di ciottoli, detriti, radici ed erbe infestanti. - Concimi: i concimi minerali semplici o complessi usati per le concimazioni dovranno essere di marca nota sul mercato nazionale; avere titolo dichiarato ed essere conservati negli involucri originali di fabbrica. - Materiale vivaistico: il materiale vivaistico potrà provenire da qualsiasi vivaio, sia di proprietà dell impresa, sia da altri vivaisti, purché l impresa stessa dichiari la provenienza e questa venga accettata dalla D.L., previa visita ai vivai di provenienza. Le piantine e talee dovranno essere comunque immuni da qualsiasi malattia parassitaria. - Semi: per il seme l impresa é libera di approvvigionarsi dalle ditte specializzate di sua fiducia; dovrà però dichiarare il valore effettivo o titolo della semenza, oppure separatamente il grado di purezza ed il valore germinativo di essa. Qualora il valore reale del seme fosse di grado inferiore a quello riportato dalle tavole della Machettano, l impresa sarà tenuta ad aumentare proporzionalmente le quantità di seme da impiegare per unità di superficie. - Zolle: queste dovranno provenire dallo scorticamento di vecchio prato polifita stabile asciutto, con assoluta esclusione del prato irriguo e del prato marcitoio. Prima del trasporto a piè d opera delle zolle, l impresa dovrà comunicare alla D.L. i luoghi di provenienza delle zolle stesse e ottenere il preventivo benestare all impiego. La composizione floristica della zolla dovrà risultare da un insieme giustamente equilibrato di specie leguminose e graminacee. La zolla dovrà presentarsi completamente rivestita dalla popolazione vegetale e non dovrà presentare soluzioni di continuità. Lo spessore della stessa dovrà essere tale da poter raccogliere la maggior parte dell intrico di radici e delle erbe che la costituiscono e poter trattenere tutta la terra vegetale, e comunque non inferiore a cm. 8; a tal fine non saranno ammesse zolle ricavate da prati cresciuti su terreni sabbiosi o comunque sciolti, ma dovranno derivare da prati coltivati su terreno di medio impasto o di impasto pesante, con esclusione dei terreni argillosi. t)- Altri materiali occorrenti Tutti gli altri materiali occorrenti e non espressamente menzionati, dovranno corrispondere alle prescrizioni generali espresse in principio e saranno delle migliori qualità esistenti in commercio e di gradimento della D.L.. Art. 6 REQUISITI DEI MATERIALI - IMPIANTI ELETTRICI A) SCAVI E REINTERRI L'impiego di escavatrici o pale meccaniche in genere, non daranno in alcun modo luogo a riconoscimenti di maggiori oneri che possono derivare dalla adozione di tali macchine, in relazione alla maggiore profondità e
19 19 larghezza degli scavi di quella occorrente e in precedenza stabilita dalla D.L.; conseguentemente non saranno riconosciuti i maggiori quantitativi di materiale occorrent i per il riempimento degli scavi stessi con sabbia, stabilizzato, calcestruzzo, ecc. Il riempimento degli scavi dopo la posa in opera di tubazioni o cavi, dovrà essere effettuato esclusivamente con sabbia o stabilizzato o calcestruzzo di cemento a seconda delle disposizioni impartite dalla D.L., quindi non potranno in alcun modo essere riutilizzati i materiali di risulta degli scavi stessi. Il riempimento con sabbia o stabilizzato dovrà essere accompagnato da un efficace costipamento o da allagamento per evitare successivi avvallamenti del piano stradale. Il riempimento a calcestruzzo dovrà essere eseguito a strati di cm. 30. B) MURATURE I pozzetti di ispezione dovranno avere le dimensioni indicate dalla D.L. e saranno costituiti da quattro pareti di mattoni pieni delle dimensioni cm. 6 x 13 x 26 a una testa murati a malta di cemento o in subordine mediante getto in calcestruzzo di cemento, del tipo per fondazioni di cui al prossimo punto "D" del presente articolo, con l'ausilio di casseformi senza che, per il loro uso, l'impresa possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi o maggiori oneri rispetto al pozzetto eseguito con muratura di mattoni. È altresì ben inteso che le dimensioni del pozzetto così costruito devono essere le stesse del pozzetto eseguito in muratura di mattoni. Le pareti dovranno essere intonacate con malta di cemento lisciato a mestola. Ai pozzetti si attesteranno le tubazioni contenenti i cavi. Tra il fondo dei pozzetti e la generatrice esterna dei tubi (generatrice inferior e) dovrà esistere un franco non inferiore a cm. 40. I pozzetti dovranno essere chiusi con appositi chiusini in ghisa da carreggiata o da marciapiede, a seconda della oro ubicazione, salvo diversa disposizione della D.L. I chiusini in ghisa, sia da marciapiede che da carreggiata, dovranno essere del tipo uguali a quelli già adottati per le strade del comune di Livorno. La posa in opera di detti chiusini dovrà essere eseguita in modo che il telaio sia circondato da almeno 10 cm. i calcestruzzo e che il fondo del chiusino poggi su un letto di malta di cemento. La ghisa impiegata nei manufatti dovrà essere esclusivamente di qualità escluse assolutamente le ghise fosforose. Essa dovrà presentare una frattura grigia, a gran fina, compatta senza presenza alcuna di frattura, gocce fredde, screpolature, vene, bolle e altri difetti suscettibili di diminuire la resistenza e dovrà rispondere alle norme di cui al D.M. 29 febbraio 1908, alle Norme UNI 4544 (2/79) e ISO 1083 (1/76) e successive modificazioni. Tutti chiusini devono essere in ghisa di prima fusione rettificati nell accoppiamento tra telaio e coperchio onde evitare vibrazioni e garantire la tenuta d acqua. Devono essere dimensionati in fusione del tipo di utilizzo prevedibile per la superficie in cui sono ubicati. I chiusini in ghisa sferoidale devono essere rispondenti alle caratteristiche costruttive e di posa in opera richieste dalla norma UNI EN 124. C) CUNICOLI INTERNI I cunicoli interrati per alloggio di cavi elettrici saranno eseguiti impiegando tubi in poliestere a doppia camera, ad alta resistenza allo schiacciamento. Il bloccaggio dei tubi verrà effettuato con sabbia, in modo che questa sormonti di almeno 10 cm. la sommità dei tubi ed il tubo sia ugualmente rinfiancato per almeno 10 cm per lato. Sopra lo strato di sabbia dovrà essere posato un nastro recante l' indicazione dell' elettrodotto. Il riempimento del rimanente scavo verrà effettuato con stabilizzato, lasciando il dovuto margine per l esecuzione della massicciata. La profondità di posa delle tubazioni potrà essere di mt. 0,90 per attraversamenti stradali e di mt. 0,60 nel caso di percorsi nella sede di marciapiede. D) CAVI ELETTRICI I cavi elettrici nelle loro diverse categorie richieste, dovranno essere provvisti d i contrassegno del Marchio Italiano di Qualità, diversamente saranno rifiutati dalla D.L.. Inoltre i cavi dovranno corrispondere ai requisiti di costruzione e di isolamento prescritti dalle norme CEI. I conduttori dovranno essere in rame elettrolitico che presenti una resistivita' media di 20 gradi C uguale a 0,0175 0hm per mt e mmq. E) QUADRI ELETTRICI I quadri elettrici dovranno essere, con sportello e chiusura a chiave, dovrà essere costruito in lamiera di acciaio di robusta costruzione pressopiegata e saldata con fori semitranciati sulle testate per il passaggio dei conduttori elettrici, verniciatura con polveri epossidiche previo trattamento della lamiera con processo di fosfatazione. Il colore dovrà essere di gradimento della D.L. sullo sportello d i tale quadro dovranno essere apposti tutti i cartelli monitori necessari, gli interruttori dovranno avere indicato il servizio con appositi cartellini inamovibili in alluminio pantografato a sfondo nero. Il quadro dovrà essere dimensionato in modo che gl i interruttori richiesti ed i vari accessori occupino il 70% dello spazio disponibile, gli interruttori di protezione dovranno essere della migliore qualita' ed avere un potere di interruzione a 220/380V adeguato alle correnti di corto
20 20 circuito che dovranno essere calcolate dalla ditta appaltatrice, tali interruttori dovranno attestarsi ad una morsettiera generale sulla quale dovrà risultare esserci tutte le linee in partenza. Gli stessi dovranno essere provvisti di tutte le necessarie certificazioni, t arghe, indicazioni, come previsto dalle norme con particolare riferimento alle norme tecniche CEI e CEI e, leggi, e direttive comunitarie: Legge 46/1990 DPR n 447 Legge 791/1977 Direttiva comunitaria 73/23 CEE Decreto Ministeriale Legge 168/1968 Direttiva 83/189 CEE DPR 547/1955 E soddisfare i requisiti tecnici per la marcature CE. F) INTERRUTTORI E PRESE Gli interruttori di protezione degli impianti elettrici dovranno essere di tipo modulare (modulo 17,5 mm), o scatolato secondo necessità. Le accensioni degli impianti di illuminazione dei vari ambienti dovranno essere comandate da appositi interruttori a bilanciere, in resina termoindurente per portare fino a 16A, montati su supporti in materiale plastico per scatole rettangolari. Le prese di corrente, nelle loro esecuzioni dovranno essere del tipo UNI 2P+T 10/16 A, tutte con collegamento a terra, poste su torrette a pavimento e a muro o a vista. G) CORPI ILLUMINANTI I corpi illuminanti devono attenersi alle specifiche risultanti dalle voci d elenco prezzi e/o particolari costruttivi e grafici forniti dall Amministrazione. H) TUBI REATTORI CONDENSATORI E LAMPADE Al pari dei corpi illuminanti dovranno corrispondere per tipo e potenza a quanto indicato negli allegati grafici forniti dall Amministrazione. I reattori e tutti i gruppi d alimentazione delle lampade fluorescenti dovranno essere rifasati a costi 0,95. I) CANALIZZAZIONI Le canalizzazioni dovranno essere : In canaletta a quattro settori in PVC posta sotto pavimento flottante, controsoffitto o a parete. in tubo corrugato sotto traccia; in tubo rigido PVC pesante sotto traccia o in controsoffitto o a parete in canaletta o tubo acciaio zincato in guaine in PVC leggero o rinforzato con relativi accessori per il fissaggio. In guaine metalliche. La canaletta dovrà essere di dimensioni tali da avere il 50% della sezione libera da cavi, dovrà essere fissata con apposite viti e tasselli ad espansione ad una distanza minima di mt. 1,00 e dovrà essere utilizzata per le distribuzioni orizzontali sotto il pavimento sopraelevato o applicata a soffitto sopra il controsoffitto in cartongesso. Il tubo corrugato dovrà essere murato prima dell'introduzione dei cavi e dovrà essere usato per i collegamenti delle apparecchiature a parete sotto l'altezza di mt.3,00. Le riprese dovranno essere eseguite con calce e cemento, rifinite con apposito intonaco pronto, opportunamente imbiancate con una mano di calce bianca. Le linee d alimentazione dei quadri di zona dovranno correre in apposita canala in PVC L) ALTRI ACCORGIMENTI Tutti gli altri materiali occorrenti e non espressamente menzionati, dovranno corrispondere alle prescrizioni generali espresse in principio e saranno delle migliori qualità esistenti in comm ercio e di gradimento della D.L.. Art. 7 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI Le demolizioni in elevazione secondo linee obbligate, devono essere eseguite con ordine e le necessarie precauzioni in modo da non danneggiare le residue strutture e murature e da prevenire qualsi asi infortunio agli addetti ai lavori e da evitare incomodi o disturbi. Rimane pertanto vietato di gettare dall alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui, tanto le murature, quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.
Comune di Livorno. DIPARTIMENTO 5 U. O. Impianti e Manutenzioni SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
Comune di Livorno DIPARTIMENTO 5 U. O. Impianti e Manutenzioni SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO OGGETTO: MERCATO CENTRALE IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA E DIFFUSIONE SONORA PER