Source: http://www.firmybudowlane.pl/przetargi-budowlane/przetarg,470690.html
Timestamp: 2020-08-13 11:33:21+00:00
Document Index: 85533252

Matched Legal Cases: ['art. 29', 'art. 36', 'art. 29', 'art. 67', 'art. 144', 'art. 144', 'art. 67', 'art. 67', 'art. 2', 'art. 67', 'art. 144']

Przetarg - Budowa kanału ulgi (kanału obiegowego) - FirmyBudowlane.pl
Jesteś w: Firmy Budowlane.pl / Przetargi budowlane / Roboty budowlane / Budowa kanału ulgi (kanału obiegowego)
Budowa kanału ulgi (kanału obiegowego)
"Budowa kanału ulgi (kanału obiegowego)" w ramach zadania: "Kalina - modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej Gm. Polkowice". Przedmiotem zamówienia są roboty określone przedmiarem robót budowlanych: a)	roboty przygotowawcze, b)	roboty ziemne i umocnienie skarp, c)	wykonanie przepustów PE-HD, d)	wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego i płyt żelbetowych, e)	odwodnienie wykopów, f)	likwidacja kolizji wodociągowych. Lokalizacja robót: Polkowice Dolne, Sobin. Zakres podstawowy robót stanowiący przedmiot umowy został opisany dokumentami przetargowymi takimi jak: a)	projekt budowlano-wykonawczy - wersja elektroniczna, b)	specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ), c)	specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) - wersja elektroniczna, d)	przedmiar robót budowlanych. Przedmiot zamówienia obejmuje zakresu robót określony w dokumentacji technicznej autorstwa Biura Projektowego KANWOD Wartalscy, Andrzej Wartalski, Jerzy Wartalski, Miłoszyce, ul. Długa 4a, 55-230 Jelcz - Laskowice. Podstawa wykonania robót budowlanych: decyzja pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych nr 5/15 z dnia 16.03.2015 r. oraz decyzja nr 34/15 z dnia 13.11.2015 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Dodatkowe kody CPV: 45246400-7, 45112700-2
1. Na podstawie art. 29 ust 3a oraz w związku z art. 36 ust 2 pkt 8a) ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia: a.	czynności związanych z robotami ziemnymi i odtworzeniowymi nawierzchni, b.	czynności związanych z montażem rurociągów PE, Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w niniejszym punkcie, oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez wykonawcę wymagań określonych w art. 29 ust. 3a ustawy, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, określone zostały w Â§ 15 wzoru umowy, który stanowi integralną część SIWZ. 2. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. a)	Rozpoczęcie - w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego na przekazanie placu budowy, nie później niż w terminie 2 tygodni od daty podpisania umowy. b)	Zakończenie: 14 miesięcy od daty przekazania placu budowy. Za termin zakończenia robót przyjmuje się datę pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę na adres Zamawiającego o zakończeniu robót i gotowości do odbioru.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże: - należytą realizację w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie co najmniej 2 zadań budowlanych dotyczących budowy, remontu bądź przebudowy obiektów inżynierii wodnej lub kanalizacji deszczowej, o wartości min. 500.000,00 zł każde; - należytą realizację w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie co najmniej 2 zadań związanych z budową kanalizacji deszczowej lub sanitarnej o retencji (pojemności) rur (bez studni) min 300 m3, z rur polietylenowych łączonych metodą spawania lub zgrzewania; - możliwość dysponowania osobami, skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, posiadającymi uprawnienia budowlane określone przepisami prawa budowlanego upoważniające do prowadzenia robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń kanalizacyjnych - min. 1 osoba.
Informacje dodatkowe: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w rozdz. III. pkt 1.2) SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli: - co najmniej jeden z nich wykaże realizację minimum 2 zadań budowlanych dotyczących budowy, remontu bądź przebudowy obiektów inżynierii wodnej lub kanalizacji deszczowej, o wartości min. 500.000,00 zł każde; - co najmniej jeden z nich wykaże realizację minimum 2 zadań związanych z budową kanalizacji deszczowej lub sanitarnej o retencji (pojemności) rur (bez studni) min 300 m3, z rur polietylenowych łączonych metodą spawania lub zgrzewania.
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie przed terminem składania ofert wadium w wysokości 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
Warunki i zasady wprowadzenia istotnych zmian do zawartej umowy: 1.	Zmiana postanowień zawartej umowy oraz oświadczenia dotyczące jej rozwiązania, wypowiedzenia bądź odstąpienia od niej, mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 2.	Warunki i zasady wprowadzania zmian do zawartej umowy: a)	dopuszcza się zmianę przedstawicieli stron z przyczyn niezależnych od stron (siły wyższe*, zdarzenia losowe itp.), zmiana wymaga wyłącznie pisemnego powiadomienia przez strony umowy, a w przypadku kierownika budowy i robót dokonania stosownych wpisów w dziennik budowy (w przypadku zmiany kierownika budowy do zawiadomienia Wykonawca powinien dołączyć dokumenty niezbędne do przejęcia tych obowiązków). b)	dopuszcza się zmianę zapisów umownych stanowiących oczywistą omyłkę, 3.	Termin zakończenia robót budowlanych może ulec zmianie w przypadku: a)	wystąpienia potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru w notatce służbowej niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie z wymaganiami technologii: opadów deszczu, śniegu, gradu, ujemnych temperatur. Termin realizacji zamówienia zostanie wydłużony o ilość dni występujących niekorzystnych warunków atmosferycznych. Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o wznowieniu robót, b)	gdy Zamawiający udzieli Wykonawcy zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na realizację robót, o których mowa w art. 67, lub robót dodatkowych, o których mowa w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, c)	udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych na podstawie art. 144 lub zamówień, o których mowa w art. 67 w trybie zamówienia z wolnej ręki, a wykonanie zamówienia podstawowego uzależnione będzie od wykonania zamówienia dodatkowego, o którym mowa w art. 67, d)	przyczyn niezależnych od stron (wszystkie zdarzenia, których wystąpienie spowoduje konieczność wstrzymania robót budowlanych), e)	W przypadku stwierdzenia wad w dokumentacji projektowej uniemożliwiających prawidłową realizację przedmiotu umowy termin zakończenia robót może zostać przedłużony o czas potrzebny na dokonanie zmian w dokumentacji projektowej. 4.	Zamawiający dopuszcza również możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku: a)	zmiany obowiązującej wysokości podatku od towarów i usług w przypadku, gdy zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania umowy po stronie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość odpowiedniej zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę stanowiącą różnicę między nowo obowiązującą, a dotychczasową wysokością podatku od towarów i usług, jednakże wyłącznie za okres po wejściu w życie zmiany jego wysokości, b)	zmiany wysokości wynagrodzenia minimalnego za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w przypadku gdy zmiana ta będzie miała wpływ na koszt wykonania Umowy po stronie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza wówczas możliwość zmiany wynagrodzenia kwoty stanowiącej różnice miedzy nowo obowiązującą a dotychczasową wysokością minimalnego wynagrodzenia wyłącznie za okres po wejściu w życie zmiany jego wysokości i po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia zawierającego wykaz osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy z wynagrodzeniem w wysokości minimalnej, biorących udział w wykonaniu Umowy oraz po wykazaniu przez Wykonawcę wartości, o którą wzrosną wynagrodzenia pracowników wykonujących bezpośrednio przedmiot niniejszej umowy (z uwzględnieniem okoliczności takich jak wymiar czasu pracy, fakt wykonywania usług także w innych podmiotach niż Zamawiający) i których wynagrodzenie ustalone było dotychczas na poziomie płacy minimalnej, c)	zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne w przypadku, gdy zmiana ta będzie miała wpływ na koszt wykonywania Umowy po stronie wykonawcy. Zamawiający dopuszcza wówczas możliwość odpowiedniej zmiany wynagrodzenia stanowiącej rzeczywisty koszt Wykonawcy związany ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wyłącznie za okres po wejściu w życie zmian zasad lub stawki składki po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia zawierającego wykaz osób biorących udział w wykonywaniu Umowy i zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w rozumieniu kodeksy Pracy lub na podstawie umów cywilnoprawnych z wyszczególnieniem umów o dzieło oraz po wykazaniu przez Wykonawcę wartości stanowiącej rzeczywisty koszt Wykonawcy związany z wymienionymi zmianami. 5.	Oświadczenia Wykonawcy, o których mowa w ust. 4 pkt. b) i c) nie mogą wskazywać liczby osób większej niż w przedłożonym przy podpisaniu umowy wykazie stanowiącym integralna część umowy z listą pracowników zatrudnionych z minimalnym wynagrodzeniem za prace. 6.	Zmiana wysokości wynagrodzenia na podstawie zapisów ust. 4 pkt. b) i c) dopuszczalne jest jeżeli Wykonawca wykaże, że zmiany wymienione w tych punktach mają wpływ na koszt wykonania umowy po stronie Wykonawcy. 7.	Warunkiem zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadkach wskazanych w ust. 4 pkt. b) i c) jest złożone przez Wykonawcę Zamawiającemu : a)	pisemnego zgłoszenia żądania zmiany tej wysokości w terminie 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego takie żądanie, b)	szczegółowego opisu i wyliczenia wpływu zmian na koszt wykonania zamówienia, c)	opinii biegłego rewidenta w zakresie rzetelności i prawidłowości opisu i wyliczenia. Koszt wykonania opinii leży po stromnie Wykonawcy, d)	pisemnych oświadczeń osób biorących udział w wykonywaniu umowy i zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy lub na podstawie umów cywilnoprawnych, o wykonywaniu czynności w toku realizacji niniejszej umowy. 8.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu rzeczowego robót będących przedmiotem umowy. Wykonawca z tego tytułu nie będzie dochodził żadnego odszkodowania. 9.	Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zakresu rzeczowego robót dokonanego przez Zamawiającego, w trakcie realizacji prac lub z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (sił wyższych*). 10.	Wartość robót niewykonanych (ograniczonych) zostanie ustalona na podstawie iloczynu cen jednostkowych zaproponowanych w kalkulacji ryczałtu i ilości robót (zakresu rzeczowego) nie wykonywanych. Tak wyliczona wartość robót ograniczonych stanowić będzie podstawę do pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy. 11.	Na okoliczność ograniczenia zakresu rzeczowego robót zostanie sporządzony protokół konieczności podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. 12.	Roboty dodatkowe i uzupełniające tzn. roboty nie występujące w przedmiarze robót i przekraczające pod względem ilościowym zakres podstawowy robót będą wprowadzane do realizacji poprzez: a)	spisanie protokołu konieczności przez Kierownika Budowy, Przedstawiciela Zamawiającego i właściwego ze względu na branżę robót nieprzewidzianych Inspektora Nadzoru, b)	udzielenie Wykonawcy zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 lub 144 ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z podpisaniem stosownej umowy. 13.	Zamawiający przewiduje zamianę wysokości wynagrodzenia ryczałtowego również w przypadku potwierdzenia w protokole konieczności przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego oraz Kierownika Budowy potrzeby wprowadzenia do obowiązującej treści przedmiotu umowy robót zamiennych . Roboty zamienne to roboty : a)	które w wyniku wycofania z bieżącej produkcji lub sprzedaży rynkowej materiałów i urządzeń wskazanych w przedmiocie zamówienia można wykonać zgodnie z podstawowym zakresem zamówienia lecz nie zgodnie z pierwotnymi wymaganiami Zamawiającego, b)	które w wyniku postępu technologicznego i nowych technologii budowlanych można wykonać w sposób korzystniejszy dla Zamawiającego bez zmiany zakresu podstawowego umowy i bez pogorszenia pierwotnych wymagań Zamawiającego, c)	które w wyniku błędów w dokumentacji projektowej należy wykonać w sposób inny niż zakłada to przedmiot zamówienia bez zmiany zakresu podstawowego umowy i bez pogorszenia pierwotnych wymagań Zamawiającego. 14. Decyzje o wprowadzeniu aneksem robót zamiennych do obowiązującej treści umowy podejmuje Zamawiający, Wykonawca z tego tytułu nie przysługuje żadne odszkodowanie. 15. Protokół konieczności będzie zawierał uzasadnienie dla wprowadzenia robót zamiennych, ich ilość, szacunkową wartość, możliwy termin wykonania robót. 16. Podpisanie aneksu do umowy będzie przeprowadzone zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu o wycenę robót przygotowaną przez Wykonawcę. *siła wyższa - wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu.