Source: http://docplayer.fi/18686687-.html
Timestamp: 2018-04-20 10:56:44+00:00
Document Index: 26403081

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

11 Ulvilan kaupunki Tekninen osasto tel , fax PL 77, ULVILA Urakkaohjelma s. 1 ( 15 ) Vanhankylän koulu laajennus-, sekä muutos- ja peruskorjaustyö URAKKAOHJELMA Ulvila 2016 UK/ js asiakirjan luontiaika :17:00 7ee viimeisin tallennus :59:00 viimeisin tulostus :54:00 versio no. 34
12 s. 2 ( 15 ) Sisällysluettelo 1.1. Rakennuskohde Rakennuttaja Rakennuttaminen ja valvonta Suunnittelijat ja asiantuntijat Arkkitehtisuunnittelu Rakennesuunnittelu Sähkösuunnittelu LVI-suunnittelu URAKKAMUOTO Yleistä Maksuperuste URAKAN LAAJUUS Yleistä Pääurakka Sivu-urakat Putkiurakka Ilmanvaihtourakka Sähköurakka Rakennuttajan hankinnat ja erillisurakat Toteutuksen yleisjärjestelyt ASIAKIRJAT Tarjouspyyntöasiakirjat Asiakirjojen pätevyysjärjestys URAKKA-AIKA Töiden aloitus Rakennusaika Välitavoitteet Viivästyminen Työaikataulun tekeminen URAKOITSIJAN VASTUUVELVOLLISUUS Takuuaika Vakuudet Vakuutukset Vastuu kolmannelle osapuolelle RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Urakkahinnan muodostuminen Hintasidonnaisuudet Muutos- ja lisätyöt Muutostyöt Yksikköhinnat Urakkasumman maksaminen Maksuerätaulukko Ensimmäinen maksuerä Viimeinen maksuerä Sivu-urakat Maksujen suoritusaika ja viivästyskorko...10
13 s. 3 ( 15 ) 8. RAKENNUTTAJAN TOIMENPITEET Luvat Suunnitelmat Rakennustyön suorittamista koskevat rajoitukset Rakennuttajan vakuudenottovelvollisuus VALVONTA Urakoitsijan laadun valvonta Rakennuttajan laadun valvonta Suunnittelijan laadun valvonta Paikallisvalvonta Tarkastukset TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet Kirjaukset Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset VASTAANOTTO Toimintakokeet Käytön opastus ERIMIELISYYDET Riitaisuuksien ratkaiseminen TARJOUS Tarjouksen muoto Tarjouksen tekeminen Urakkatarjousten avaus Urakoitsijatietojen luovuttaminen viranomaisille Lisätiedot... 15
14 s. 4 ( 15 ) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1. Rakennuskohde Rakennuskohde käsittää Vanhankylän kolun laajennus-, sekä muutos- ja peruskorjaustyön rakennustekniset- ja lvisa-työt tämän urakkaohjelman ( ja liitteenä olevien tarjouspyyntöasiakirjojen ) mukaisesti. Rakennuspaikan osoite on Hakatie 4, Vanha -Ulvila Rakennuttaja Ulvilan kaupunki, PL 77, ULVILA, p , Fax , yhdyshenkilö: Tekninen johtaja Juha Hjulgren, p , tai talonrakennusmestari Jarkko Sarin p , Rakennuttaminen ja valvonta Ulvilan kaupunki, Tekninen osasto, PL 77, ULVILA, puh , Fax Yhdyshenkilöt: Tekninen johtaja Juha Hjulgren, P , ja talonrakennusinsinööri puh , Rakennus on Vanhankylän ala asteen käytössä. Korjattavat tilat ovat Ulvilan kaupungin omistuksessa ja sivistysosaston hallinnassa. Myös tilojen haltijoilla on oikeus rakennustyön valvontaan. Yhdyshenkilöt: sivistysjohtaja Päivi Helin, p ja rehtori Kimmo Vepsä p , sekä vararehtori Juha Ratola p Suunnittelijat ja asiantuntijat Arkkitehtisuunnittelu Arkkitehtipalvelu Esa Säkkinen, Lampintie 5, Toholampi. Yhdyshenkilö: Esa Säkkinen, p Rakennesuunnittelu Insinööritoimisto Jorma Jääskeläinen Oy, Rautatienkatu 21 B, Tampere. Yhdyshenkilö: Harri Sallinen, p , Sähkösuunnittelu Etteplan Design Center Oy, Hevoshaankatu 3, Pori. Yhdyshenkilö: Pasi Lammi, p ,
15 s. 5 ( 15 ) LVI-suunnittelu Senewa LS Oy, Kipparinpolku 3, Luvia, Yhdyshenkilö: Jouko Lehtikangas p URAKKAMUOTO 2.1. Yleistä Urakkamuotona on urakka, jossa rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Ilmastointi-, sähkö-, putki-, ja rakennusautomaatiotyöt suoritetaan pääurakkaan alistettavina sivu-urakoina. Kohdassa 3.4 on lueteltu rakennuttajan hankinnat Maksuperuste Rakennus-, ilmanvaihto-, sähkö-, putki-, ja rakennusautomaatiotyöt suoritetaan kokonaishintaurakoina. 3. URAKAN LAAJUUS 3.1. Yleistä Rakennustyö käsittää Vanhankylän koulun laajennus-, sekä muutos-, ja peruskorjaustyön sisä- ja ulkopuoliset työt tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti Pääurakka Pääurakkaan (rakennusurakkaan) sisältyvät muutos- ja korjaustyön rakennustekniset työt suunnitelmissa esitetyssä laajuudessa, ulkopuoliset työt suunnitelmien mukaisesti, sekä yleiset työmaavelvoitteet ja sivu-urakoiden aputyöt Sivu-urakat Putkiurakka Putkiurakkaan sisältyvät kaikki suunnitelmien mukaiset putkityöt. Urakkaan sisältyy myös vanhojen asennusten purkaminen suunnitelmien mukaisessa laajuudessa.
16 s. 6 ( 15 ) Ilmanvaihtourakka Ilmanvaihtourakkaan kuuluvat kaikki suunnitelmien mukaiset ilmanvaihtotyöt. Urakkaan sisältyy myös vanhojen asennusten purkaminen suunnitelmien mukaisessa laajuudessa Sähköurakka Sähköurakkaan kuuluvat kaikki suunnitelmien mukaiset sähkötyöt saatettuna valmiiksi asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien mukaisesti. Urakkaan sisältyy myös vanhojen asennusten purkaminen suunnitelmien mukaisessa laajuudessa Rakennusautomaatiourakka Rakennusautomaatiourakkaan kuuluvat kaikki suunnitelmien mukaiset automaatiotyöt. Urakkaan sisältyy myös vanhojen asennusten purkaminen suunnitelmien mukaisessa laajuudessa Rakennuttajan hankinnat ja erillisurakat Rakennuttajan työkohteessa suorittamat työt on mainittu tässä urakkaohjelman kohdassa. Rakennuttajalla ei ole erillishankintoja Toteutuksen yleisjärjestelyt Rakennusalue: Rakennustöiden, varastoinnin ja sosiaalitilojen yms. on rajoituttava tilaajan osoittamalle rakennusalueelle. Rakennusalueen ulkopuolella tapahtuvasta varastoinnista on saatava lupa Ulvilan kaupungilta. Ensimmäisen rakennusvaiheen aikana oppilaiden ja henkilökunnan ruokailu tapahtuu liikuntasalisiivessä, johon kesän 2016 aikana rakennetaan väliaikainen keittiö ja ruokasali. Nykyisen keittiön huoltopiha voidaan ottaa työmaan käyttöön ensimmäisen rakennusvaiheen ajaksi. Tilaaja edellyttää, että muutos- ja korjaustyössä ollaan erittäin huolellisia ja varovaisia niin, ettei kiinteistö, eikä työmaan ulkopuolella olevat viereiset tilat vaurioidu. On myös huomioitava, ettei kiinteistön normaalille toiminnalle aiheuteta kohtuutonta haittaa. esim. eniten melua tuottavat työvaiheet on suoritettava aikana, jolloin tilojen käyttö on pienimmillään tai käyttäjät ovat lomalla. Tarvittaessa Isännänpolun liikennejärjestely voidaan toteuttaa työn alkuvaiheessa.
17 s. 7 ( 15 ) Työmaa - alue on rajattava ja aidattava siten, että talon käyttäjät eivät pääse työmaan alueelle. Kulkemisturvallisuudesta on huolehdittava. 4. ASIAKIRJAT 4.1. Tarjouspyyntöasiakirjat 4.2. Urakkasopimusasiakirjat Tarjouspyyntöasiakirjat luovutetaan urakoitsijalle cd-levylle tallennettuna. Tarvitsemansa kopiot urakoitsija hankkii kustannuksellaan. Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu tarjouspyyntökirjeessä. Urakkasopimus laaditaan urakkasopimuslomakkeelle YSE Sopimuslomakkeet voivat olla myös nimikkeistöltään mainittuja lomakkeita noudattelevia. Urakoissa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998, RT Urakkasopimukseen liitetään tämä urakkaohjelma liitteineen, tarjouspyyntökirje, tarjouspyynnön jälkeen lähetetyt lisäkirjeet, tarjous sekä asiakirjaluettelossa mainitut työselitykset, piirustukset ja muut asiakirjat Asiakirjojen pätevyysjärjestys Asiakirjojen pätevyysjärjestys on yleisten sopimusehtojen YSE 98 ( RT ) 13 :n mukainen. 5. URAKKA-AIKA 5.1. Töiden aloitus Työt voidaan aloittaa, kun urakkasopimus on syntynyt ja lupa töiden aloittamiselle on annettu. Tavoitteena on aloittaa rakennustyöt kesäkuussa 2016, kun koulutyö kiinteistössä on loppunut ja irtaimisto on siirretty työmaa alueelta pois Rakennusaika Töitä tehdään erikseen laadittua työaikataulua noudattaen. Rakennustyö suoritetaan kahdessa vaiheessa. Vaihe 1: rakennetaan laajennus ja tehdään lisärakennuksen muutos- ja peruskorjaustyö. Yh-
18 s. 8 ( 15 ) dyskäytävän katsotaan kuuluvan vaiheeseen 1! Vaihe 2: tehdään kiinteistön kantaosan muutos- ja peruskorjaustyöt. Tarvittaessa toisen vaiheen työt voidaan tehdä kahdessa osassa. Ensimmäisen vaiheen tulee olla valmiina toukokuussa Toisen vaiheen työt voidaan aloittaa kesäkuussa 2017, kun koulutyö kiinteistössä on loppunut ja irtaimisto on siirretty pois. Urakkasuorituksen tulee olla valmiina kokonaisuudessaan vuoden 2018 kesäkuun loppuun mennessä Välitavoitteet Välitavoitteista on mainittu kohdassa 5.2! 5.4. Viivästyminen Työn valmistumisen viivästyessä urakkasopimuksen mukaisesta ajankohdasta peritään viivästyssakkoa YSE :n mukaisesti Työaikataulun tekeminen Pääurakoitsijan on laadittava työaikataulu, johon on merkittävä työvaiheet viikottain. Työaikataulussa on otettava huomioon käyttäjien ja rakennuttajan tarpeet. Näin laadittu aikataulu hyväksytään yhteisesti velvoittavaksi aikatauluksi. Aikataulun toteutumista seurataan työmaakokouksissa tai erillisissä aikataulukokouksissa. Urakoitsija on velvollinen noudattamaan sovittua aikataulua. 6. URAKOITSIJAN VASTUUVELVOLLISUUS 6.1. Takuuaika Takuuaika vastaanottotarkastuksesta lukien on YSE :n mukaan. Eristyslasielementtien takuuaika on 5 vuotta. Takuutodistukset tulee luovuttaa rakennuttajalle vastaanottotarkastuksessa Vakuudet Rakennuttajalle annettava työnaikainen vakuus on 10 % urakan verottomasta urakkahinnasta. Takuuajan vakuus on 2 % urakan lopullisesta verottomasta urakkasummasta. Työnaikaisen vakuuden tulee olla voimassa siihen asti, kunnes koko rakennustyö on loppukatselmuksessa hyväksytty vastaanotetuksi ja takuuajan vakuus jätetty rakennuttajalle, vielä yhden kuukauden sovitun vastaanottotarkastuksen jälkeen.
19 s. 9 ( 15 ) Takuuajan vakuuden tulee olla voimassa koko takuuajan ja vielä kolme kuukautta sen jälkeen. Vakuuksiksi hyväksytään pankin, vakuutusyhtiön tai muun rakennuttajan hyväksymä omavelkainen takaus tai rakennuttajan nimiin asetettu pankkitalletus tai valtion omat tai sen takaamat velkasitoumukset Vakuutukset Pääurakoitsija ottaa palovakuutuksen koko rakennustyön osalta. Palovakuutus tulee ottaa rakennuttajan nimiin ja sen tulee joka hetki vastata vähintään rakennustyön sen hetkistä täyttä arvoa ja sen tulee olla voimassa siihen asti, kunnes rakennustyö on vastaanotettu Vastuu kolmannelle osapuolelle Noudatetaan YSE RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 7.1. Urakkahinnan muodostuminen Urakkahinta on urakkasopimuksen mukainen kokonaishinta. Tarjouksessa on selvästi eriteltävä ALV-osuus Hintasidonnaisuudet Urakkahinta on kiinteä ilman indeksisidonnaisuutta Muutos- ja lisätyöt Muutostyöt Urakoitsijan tulee antaa rakennussuunnitelmien muutoksen vaikutuksesta urakkahintaan yksilöity tarjous tai eritelty laskelma. Muutostöissä noudatetaan yleisesti hyväksyttyjä hintoja tai näiden puuttuessa vastaavin perustein sovittuja hintoja. Jos hinnasta ei voida muuta sopia, on työ tehtävä omakustannushintaan yleisten sopimusehtojen 44 :n ja 47 mukaisesti ellei rakennuttaja ota sitä toteutettavakseen. Kaikista muutos- ja lisätöistä on sovittava aina kirjallisesti ennen työn alkamista. Kaupungin puolelta lisä- ja muutostöitä ovat oikeutettuja sopimaan tekninen johtaja, sekä talonrakennusinsinööri Yksikköhinnat Urakkasopimukseen liitetään tarvittaessa urakkasopimuksen laadintavaiheessa muodostettava yksikköhintaluettelo, jonka mukaisin hinnoin ja periaattein mahdolliset muutos- ja lisätyöt suoritetaan. Ura-
20 s. 10 ( 15 ) koitsijan tulee tehdä yksikköhintaluettelo ja toimittaa se rakennuttajalle urakkasopimusvaiheessa Urakkasumman maksaminen Maksuerätaulukko Urakkasopimukseen laaditaan ao. urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko. Jokaiseen maksuerään tulee työn lisäksi sisältyä sekä tarvikkeiden hankinta että asennus Ensimmäinen maksuerä Ensimmäisen erän suuruus on enintään 50 % rakennusaikaisen vakuuden määrästä. Maksuerä voidaan maksaa urakoitsijalle, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, palovakuutus on otettu, urakkasopimuksen mukainen vakuus on luovutettu rakennuttajalle ja työt on aloitettu Viimeinen maksuerä Viimeinen maksuerä on vähintään 10 % urakkahinnasta. Maksuerä maksetaan, kun rakennustyö on hyväksytty vastaanotetuksi ja takuuajan vakuudet, sekä lisäksi luovutusasiakirjat on luovutettu rakennuttajalle Sivu-urakat - Ei ole Maksujen suoritusaika ja viivästyskorko Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan viipymättä, kun lasku on esitetty rakennuttajalle ja vastaava sopimuksenmukainen työvaihe on todettu tehdyksi tai lasku muuten on todettu maksukelpoiseksi. Jos rakennuttaja ei 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty rakennuttajalle täytä maksuvelvollisuuttaan, hän on velvollinen maksamaan urakoitsijalle sanotun määräajan ylittäneeltä ajalta maksamattomalle määrälle lasketun korkolain mukaisen vuotuisen koron maksun tapahtumiseen saakka. Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija. Urakoitsija laatii työmaa-aikataulun valmistumisen jälkeen maksuposteistaan rakennuttajalle maksun lankeamispäivämäärät, jotta rakennuttaja pystyy järjestelemään maksupostien maksatusajankohdat.
21 s. 11 ( 15 ) 8. RAKENNUTTAJAN TOIMENPITEET 8.1. Luvat Rakennuttaja hankkii suunnitelmien mukaiseen rakentamiseen tarvittavan rakennusluvan. Työsuoritukseen liittyvien muiden lupien hankkimisesta huolehtii urakoitsija ( tulityöluvat yms. ) Suunnitelmat Rakennuttaja toimittaa urakoitsijalle työmaan tarpeisiin 3 sarjaa kopioita laadituttamistaan piirustuksista ja muista asiakirjoista yhteisesti sovitun aikataulun mukaisesti. Aliurakka- ja hankintatarjouspyyntöihin tarvitsemiensa piirustusten kopiosarjat kustantaa urakoitsija. Tarvittavat lisäsarjat voi tilata suunnittelijoilta tai rakennuttajan yhdyshenkilöltä Rakennustyön suorittamista koskevat rajoitukset Turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää rakennustyön aikana. Työmaa on selkeästi aidoin ja suojaseinin erotettava kiinteistön muusta toiminnasta. Pääurakoitsijan on pidettävä tarpeellinen määrä tiedotustilaisuuksia kiinteistön henkilökunnalle rakennustyön järjestelyistä! 8.4. Rakennuttajan vakuudenottovelvollisuus Rakennuttaja ei aseta vakuutta. 9. VALVONTA 9.1. Urakoitsijan laadun valvonta Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoiden työnjohdon osaamista ja työsuoritusta. Työvaiheiden oikeaan ajoitukseen ja työsuoritusten laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Urakoitsijan on myös valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. Pääurakoitsijan on laadittava kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta työmaata koskeva laatusuunnitelma ja työmaan aluesuunnitelma!
22 s. 12 ( 15 ) 9.2. Rakennuttajan laadun valvonta Rakennuttaja suorittaa laadun valvontaa yleisten sopimusehtojen 9 :ien mukaisesti. Rakennuttajan valvonta ei vähennä urakoitsijan laatuvastuuta. Myös sivistystoimen edustajilla ( Päivi Helin, Kimmo Vepsä ja Juha Ratola) on oikeus laadunvalvontaan Suunnittelijan laadun valvonta Valvontaa suorittavat rakennuttajan oman organisaation lisäksi myös suunnittelijat. Suunnittelijoilla on oikeus valvoa, että työ muodostuu suunnitelmien mukaiseksi. Heillä ei ole oikeutta sopia muutoksia, vaan kaikki muutokset on rakennuttajan hyväksyttävä Paikallisvalvonta Rakennuttaja järjestää työmaalle paikallisvalvojat. Valvojan oikeudet ja velvollisuudet käyvät ilmi yleisistä sopimusehdoista. Työmaan rakennustöiden valvojana toimii talonrakennusinsinööri Tarkastukset Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikki viranomaistarkastukset tulevat pidetyiksi. Tarkastuksista on ennalta ilmoitettava rakennuttajalle, jotta tämän edustaja voi olla läsnä tarkastustoimituksessa. 10. TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet Urakkasopimuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista päättää Ulvilan kaupunginhallitus tai tekninen lautakunta taikka henkilöt, jotka on urakkasopimuksessa mainittu. Rakennuttaja asettaa työmaata valvomaan rakennustöiden valvojan Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet Rakennusurakoitsijalla tulee olla työmaalla vastuullinen työnjohtaja. Rakennusurakoitsijalla tulee olla työmaalla vastaavan työnjohtajan lisäksi riittävä määrä ammattitaitoista työnjohtoa. Pääurakoitsijan tulee ilmoittaa rakennuttajalle työmaan työsuojeluorganisaatio.
23 s. 13 ( 15 ) Kirjaukset Pääurakoitsijan on pidettävä asianmukaisesti numeroiduin sivuin varustettua työmaapäiväkirjaa, jonka rakennustöiden valvoja säännöllisesti kuittaa tarkastetuksi. Työmaapäiväkirja tehdään kahtena kappaleena joista toinen jää rakennuttajalle ja toinen urakoitsijoille. Työmaakokouksia pidetään yhteisesti sovittavin väliajoin. Pääurakoitsijan on huolehdittava siitä, että rakennustyömaalla noudatetaan kulkulupakäytäntöä ja työmaalla liikuttaessa käytetään työturvallisuuslain mukaisia henkilötunnisteita, joka sisältää myös veronumero sekä valvottava niiden käyttöä. Sama koskee myös urakoitsijan käyttämiä alihankkijoita. Pääurakoitsija päätoteuttaja-vastuullisena vastaa työmaan turvallisuudesta. Pääurakoitsijan on toimittava alkaneen verohallinnon päättämän tiedonantovelvollisuuden mukaisesti Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset Pääurakoitsijan velvollisuutena on valvoa ja ohjata aikataulun noudattamista. 11. VASTAANOTTO Toimintakokeet LVI- ja sähkötöiden osalta suoritetaan toimintakokeet siten, kun ne on työselityksessä esitetty. Toimintakokeiden suorittamiseen on työmaa-aikataulussa varattava riittävä aika ennen käyttöönottoa Käytön opastus Urakoitsijan tulee järjestää hyvissä ajoin ennen tilojen käyttöönottoa riittävä käytönopastus rakennuksen käyttöhenkilökunnalle. 12. ERIMIELISYYDET Riitaisuuksien ratkaiseminen Riitaisuudet ratkaistaan, ellei asioista muutoin päästä sopimukseen, yleisten sopimusehtojen 82 :n mukaisesti välimies- menettelyssä tai jomman kumman osapuolen niin vaatiessa rakennuttajan kotipaikan käräjäoikeudessa.
24 s. 14 ( 15 ) 13. TARJOUS Tarjouksen muoto Tarjouksen tulee olla tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen, eikä tarjoukseen saa liittää omia ehtoja, muutoin voidaan tarjous jättää hyväksymättä. Tarjoukseen on liitettävä pyydetyt erittelyt. Urakan ratkaisuperusteena on halvin hinta. Tarjoushinta tulee eritellä vaiheittain: Vaihe 1 ja Vaihe 2! Ratkaisuperusteena on kokonaishinta. Tarkoituksena on toteuttaa koko hanke. Rakennuttaja pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista. Syynä voi olla se, että tarjoukset ovat suuruudeltaan liian korkeita mm. Tarjouksen antajan on liitettävä urakkatarjoukseensa tilaajavastuulain 5 edellyttämät selvitykset. Urakoitsijan tulee vaatia aliurakoitsijoilta samanlainen selvitys verojäämistä ja edellä mainittujen työnantajamaksujen suorittamisesta kuin siltä itseltään vaaditaan. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Rakennuttajalla ja urakoitsijalla tilaajana on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellainen urakoitsija tai aliurakoitsija, joka ei ole toimittanut vaadittua selvitystä ja työtä ei saa aloittaa ennen kyseisen selvityksen saamista. Rakennuttaja ei ole velvollinen suorittamaan hinnan erotusta, mikäli tavaran toimittajaa tai urakoitsijaa ei hyväksytä puuttuvasta todistuksesta johtuen tai kyseisissä maksuissa on epäselvyyksiä. Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen kanssa on allekirjoitettu urakkasopimus, kuitenkin enintään kolme kuukautta tarjouspyyntökirjeessä määrätystä tarjouksen jättöpäivästä lukien Tarjouksen tekeminen Tarjouksen tulee saapua rakennuttajalle suljetussa kirjekuoressa viimeistään tarjouspyyntökirjeessä ilmoitettuna ajankohtana. Kuoren päällä on oltava merkintä Vanhankylän koulu, Urakkatarjous rakennusurakasta, ilmanvaihtourakasta, sähköurakasta, putkiurakasta tai automaatiourakasta sen mukaan, mitä töitä tarjous koskee Urakkatarjousten avaus Rakennuttaja ilmoittaa, että urakkatarjousten avaustilaisuus pidetään suljettuna.
25 s. 15 ( 15 ) Urakoitsijatietojen luovuttaminen viranomaisille Tilaaja ilmoittaa urakoitsijan nimi- ja yhteystiedot (mm. urakoitsijan nimen, LY-tunnuksen, osoitteen, vastuuhenkilön nimen, työmaan nimen, urakointilajin, urakan aloittamispäivän ja arvioidun valmistumisajankohdan) lääninverovirastoon Lisätiedot Mikäli piirustuksissa, työselityksessä tai muissa urakkalaskentaasiakirjoissa esiintyy epäselvyyksiä, tulee niistä kirjallisesti ilmoittaa rakennuttajalle viimeistään kymmenen vuorokautta ennen laskenta-ajan päättymistä. Epäselvyyksien johdosta annettavat lisäselvitykset tulee rakennuttaja kirjallisesti toimittamaan kaikille urakkalaskentaan osallistuville urakoitsijoille. Muilta osin lisätietoja ei katsota rakennuttajaa sitoviksi. Rakennuskohdetta esittelee talonrakennusmestari Jarkko Sarin. Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut rakennuskohteeseen ennen tarjouksen antamista. Lisätietoja antaa ja tiedusteluihin vastaa talonrakennusmestari Jarkko Sarin, p tai Ulvilassa Juha Hjulgren tekninen johtaja Jarkko Sarin talonrakennusmestari