Source: http://docplayer.fi/7992372-Ruotulan-alueen-katusaneeraukset-koukkutie-kunnastie-kumputie-pekankatu-laalahdenkuja-urakkaohjelma.html
Timestamp: 2019-07-20 01:27:21+00:00
Document Index: 16168179

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Ruotulan alueen katusaneeraukset. Koukkutie Kunnastie Kumputie Pekankatu Laalahdenkuja URAKKAOHJELMA - PDF
Download "Ruotulan alueen katusaneeraukset. Koukkutie Kunnastie Kumputie Pekankatu Laalahdenkuja URAKKAOHJELMA"
1 Ruotulan alueen katusaneeraukset Koukkutie Kunnastie Kumputie Pekankatu Laalahdenkuja URAKKAOHJELMA.
2 Tampereen kaupunki 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Rakennuskohde 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 2.1 Urakkamuoto 2.2 Maksuperuste 2.3 Urakkasuhteet 3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 3.1 Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakkarajat Urakkaan kuulumattomat työt ja hankinnat 3.2 Sivuvelvollisuudet Urakoitsijan työnantaja asemasta johtuvat velvollisuudet Muut sivuvelvollisuudet 3.3 Työmaapalvelut 3.4 Työmaan johtovelvollisuudet 4. TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 4.1 Tilaajan suoritusvelvollisuus 5. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 5.1 Sopimusasiakirjat 5.2 Määrälaskenta 5.3 Sopimusasiakirjojen julkisuus 6. URAKKA AIKA 6.1 Suoritusaika Töiden aloitus Töiden valmistuminen Välitavoitteet 6.2 Viivästyssakko 7. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 7.1 Urakoitsijan vakuudet
3 Tampereen kaupunki 3 (10) Rakennusajan vakuus Takuuaika ja takuuajan vakuus 7.2 Tilaajan vakuudet 7.3 Vakuutukset Rakennuskohteen vakuuttaminen 8. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 8.1 Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko Ennakko 8.2 Hintasidonnaisuudet 8.3 Sopimussakot Sanktioperusteet Rahallinen rangaistus eli sakko 8.4 Laskujen maksuaika 9. ORGANISAATIOT 9.1 Tilaajan organisaatio/edustajat 9.2 Urakoitsijan organisaatio/edustajat 10. YHTEISET TOIMITUKSET 10.1 Katselmukset 10.2 Työmaakokoukset 10.3 Työmaapäiväkirja 10.4 Vastaanottotarkastus 10.5 Takuutarkastus 11. LAADUNVARMISTUS 11.1 Tilaajan laadunvarmistus 11.2 Urakoitsijan laadunvarmistus 12. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN 13. MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 13.1 Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin 13.2 Ongelmajätteet 13.3 Työvoimamääräykset 13.4 Ilmoitukset lääninverovirastolle
4 Tampereen kaupunki 4 (10) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja Rakennuttaja on Tampereen kaupunki 1.2 Tilaaja Tilaajana toimii Tampereen kaupunki/kaupunkiympäristön kehittäminen. 1.3 Rakennuskohde Urakan kohteena on Ruotulan alueen kadunrakennustyöt valaistustöineen suunnitelmien mukaisesti. 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 2.1 Urakkamuoto Työ tehdään kokonaishintaurakkana. Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvä kokonaishinta. Kokonaishintaan sisältyvät työsuoritukset on sidottu määräluettelon massamääriin (Tarjouspyynnön liite 1). Määrät tarkistetaan työsuoritusten yhteydessä ja urakkahintaa muutetaan todettujen määrämuutosten ja niihin liittyvien yksikköhintojen perusteella. 2.2 Maksuperuste Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvät yksikköhinnat. 2.3 Urakkasuhteet Urakoitsija voi antaa osan töistä tilaajan hyväksymille aliurakoitsijoille. 3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 3.1 Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakka käsittää
5 Tampereen kaupunki 5 (10) Koukkutien plv (suunn.14105) kadunrakentamisen ja katuvalaistuksen suunnitelmien ja urakka asiakirjojen mukaisesti kaikkine töineen ja hankintoineen Kunnastien plv (suunn ) kadunrakentamisen ja katuvalaistuksen suunnitelmien ja urakka asiakirjojen mukaisesti kaikkine töineen ja hankintoineen Kumputien plv (suunn ) kadunrakentamisen ja katuvalaistuksen suunnitelmien ja urakka asiakirjojen mukaisesti kaikkine töineen ja hankintoineen Pekankadun plv (suunn ) kadunrakentamisen ja katuvalaistuksen suunnitelmien ja urakka asiakirjojen mukaisesti kaikkine töineen ja hankintoineen Laalahdenkujan plv (suunn ) kadunrakentamisen ja katuvalaistuksen suunnitelmien ja urakka asiakirjojen mukaisesti kaikkine töineen ja hankintoineen Kahden työmaakilven pystyttäminen kaikkine töineen ja hankintoineen (poikkeus YSE 6, kohta 5). Työkohteen kunnossapidon (kohta 10.4) Urakoitavien katujen ja vesihuoltolinjojen kartoittaminen ja kartoitustietojen toimittaminen Tampereen kaupungille Tampereen kaupungin mittajärjestelmässä. Maaleikkausten maamassat kuljetetaan yleiselle maanvastaanottopaikalle tai työkohteen lähintä Tampereen kaupungin maanvastaanottopaikkaa lähempänä olevaan tilaajan määräämään kohteeseen Urakkarajat Urakkaan kuuluu katusuunnitelman katujärjestelypiirustuksessa rasteroitu alue mahdollisine urakkarajamerkintöineen. Katukohtaisessa rakennussuunnitelmassa määritellään urakkaan kuuluvat katurakenteet ja muut siihen liittyvät rakenteet sekä valaistustyöt. Jos katukohtaista rakennussuunnitelmaa ei ole, niin katurakenteet on määritelty katusuunnitelmassa sekä pituus ja poikkileikkauskuvissa. Urakkaan kuuluu rakenteilla olevaan katuun liittyvien risteävien katujen ja tonttiliittymien entisöinti päällysteineen, siltä osin kun urakan toteuttaminen rakennussuunnitelmien mukaan vaatii niiden muuttamista tai purkamista. Tonttiliittymiin asennetaan halkaisijaltaan vähintään 250 mm muovirummut suunnitelmien mukaisesti. 3.2 Sivuvelvollisuudet (YSE 2 ) Urakoitsijan työnantaja asemasta johtuvat velvollisuudet (YSE 2, kohta 1 j) Urakoitsija toimittaa laatimansa työmaan turvallisuusohjeen tilaajalle työmaan
6 Tampereen kaupunki 6 (10) aloituskokouksessa Muut sivuvelvollisuudet 3.3 Työmaapalvelut (YSE 3 ) 3.4 Työmaan johtovelvollisuudet (YSE 4 ) Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Päätoteuttajalle kuuluu työaikataulun laatiminen, aikataulusta tiedottaminen muille kohteessa töitä tekeville ja töiden yhteensovittaminen. Tampereen Sähköverkko (TSV) ja Elisa tekevät kohteessa johtotöitä. Työkohteeseen tulee mahdollisesti muidenkin johtoyhtiöiden laitteita. Sähkö ja teleyhtiöiden putkien ja johtojen sekä muiden yhdyskuntateknisten laitteiden asentamisesta ja kartoituksesta on sovittava kyseisten laitosten kanssa. Urakoitsija ilmoittaa kadunrakennustyön aloitusajankohdan ja aikataulun operaattoreille ja johtoyhtiöille vähintään neljä viikkoa ennen työn aloittamista. Tilaaja voi tehdä ilmoituksen, jos tilaajan ja urakoitsijan kesken näin sovitaan. Johtoyhtiöiden yhteystiedot urakoitsija pyytää tilaajan edustajalta. Urakoitsija ilmoittaa vähintään viikkoa ennen kadunrakennustöiden aloittamista johtoyhtiöille putkien varastoalueen ja sopii johtoyhtiöiden kanssa putkien toimittamisesta työmaalle. Johtoyhtiöille on annettava mahdollisuus kadunrakennustyön aikana kartoittaa omat katurakenteeseen jäävät laitteensa. Johtoyhtiöiden on mahdollisuus tehdä johtoverkkoonsa liittyvät työt kadunrakennustöiden yhteydessä jos putkien, johtojen ja muiden laitteiden asentamisen hinnoista ja asentamisesta kadunrakennustyön yhteydessä ei päästä sopimukseen urakoitsijan ja johtoyhtiöiden kesken. Jos tarjottu yksikköhinta ei ole suhteessa työn todellisiin kustannuksiin, niin tilaaja voi tehdä työn itse tai teettää sen jollakin muulla sivu urakkana. 4. TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 4.1 Tilaajan suoritusvelvollisuus Tilaaja ei suorita rakennuskohteessa urakka aikana rakennustöitä, eikä urakkaan sisälly tilaajan hankintoja.
7 Tampereen kaupunki 7 (10) 5. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 5.1 Sopimusasiakirjat (YSE 13 ) Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava: A Kaupalliset asiakirjat B Tekniset asiakirjat a) urakkasopimus tai tilaus ja tilausvahvistus b) urakkaneuvottelupöytäkirja c) yleiset sopimusehdot YSE 1998 d) tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset e) urakkaohjelma ja työturvallisuusasiakirja f) urakkarajaliite g) tarjous h) määräluettelo i) muutostöiden yksikköhintaluettelo j) InfraRYL 2006 määrämittausohje k) työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset l) sopimuspiirustukset m) InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset n) Asfalttinormit 2000 Urakoitsijan on tutustuttava työkohteeseen YSE 32 mukaisesti ennen tarjouksen antamista. Urakoitsijan on ilmoitettava suunnitelmissa havaitsemistaan epäkohdista ennen töiden aloittamista tai viimeistään YSE 32 tarkoittamassa kohtuullisessa ajassa. 5.2 Määrälaskenta (YSE 24, kohta 2b ja 45 ) Tilaaja on suorittanut määrälaskennan (määräluettelo ja tarjoustaulukko liitteenä). Tilaaja edellyttää, että urakkatarjous tehdään annetun määräluettelon perusteella. Tarjoajan on sisällytettävä suunnitelmiin ja kohteeseen tutustuttuaan tarjoukseensa myös urakoitavaan katuun nähden risteävien katujen ja pihaliittymien rakennustyöt. Työt on tarjottava niiltä osin kuin ne nykyisen maanpinnan korkeuden ja tulevan tasausviivan korkeuden mukaan ovat tarpeellisia. 5.3 Sopimusasiakirjojen julkisuus Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten asiakirjojen julkisuutta koskevia ja kuntalain säännöksiä.
8 Tampereen kaupunki 8 (10) 6. URAKKA AIKA 6.1 Suoritusaika (YSE 17 ) Töiden aloitus Työt voidaan aloittaa Poikkeavasta menettelystä voidaan sopia urakkaneuvottelussa. Urakkaneuvottelussa sovitaan työn tarkempi aikataulu välitavoitteineen (urakoitsija ehdottaa neuvottelun ajankohdan). Katujen urakointijärjestys on 1) Koukkutie 2) Kunnastie 3) Kumputie 4) Pekankatu 5) Laalahdenkuja Urakoitsijan ehdotukseen perustuen voidaan urakointijärjestys sopia muutettavaksi. Urakoitsijalla on oikeus aloittaa työt heti kun tilaaja on antanut aloittamiseen luvan (poikkeus YSE 17 ). Tilaajan ja urakoitsijan yhteinen aloituskokous tai alkukatselmus pidetään ennen töiden aloittamista (urakoitsija ehdottaa kokouksen ajankohdan) Töiden valmistuminen Koukkutien, Kunnastien ja Kumputien on oltava valmiit Kaikkien urakkaan kuuluvien katujen on oltava valmiina viimeistelytöineen Välitavoitteet 6.2 Viivästyssakko (YSE 18 ) Töiden valmistumisajankohdasta laskettava viivästyssakko työpäivää kohden on 0,1 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. 7. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 7.1 Urakoitsijan vakuudet Rakennusajan vakuus Rakennusajan vakuus on 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Va
9 Tampereen kaupunki 9 (10) kuuden maksamiseen saa pankkiyhteystiedot Yhdyskuntapalveluiden kanslistilta. Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle, kun vastaanottokatselmus kohteessa on pidetty ja katselmuspöytäkirja on allekirjoitettu. Vakuuden palauttamiseksi urakoitsija lähettää Yhdyskuntapalveluille laskun Takuuaika ja takuuajan vakuus (YSE 29 ja 36 ) Takuuaika on kaksi vuotta. Takuuajan vakuus on 2 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Takuuajan vakuus palautetaan urakoitsijalle, kun takuukatselmus kohteessa on pidetty ja takuukatselmuksen pöytäkirja on allekirjoitettu. Vakuuden palauttamiseksi urakoitsija lähettää Yhdyskuntapalveluille laskun. 7.2 Tilaajan vakuudet (YSE 37 ) 7.3 Vakuutukset (YSE 38 ) Rakennuskohteen vakuuttaminen 8. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 8.1 Urakkahinnan maksaminen (YSE 40 ) Maksuerätaulukko Urakoitsija laati maksuerätaulukon ja hyväksyttää sen tilaajalla ennen rakennustöiden aloittamista. Elisan ja TSV:n putkitusten osuus on oltava maksuerätaulukossa omana maksueränään. Urakoitsija sopii kadunrakennustöiden tilaajan edustajan kanssa johtoyhtiöiden maksuerän suuruuden. Maksuerät urakoitsija veloittaa suoraan kyseisiltä yhtiöiltä. Viimeisen 10 % maksuerän maksamisen perusteena on vaadittujen laatudokumenttien toimittaminen tilaajalle. Viimeistelytöiden osuus on vähintään 5 % koko urakkasummasta.
10 Tampereen kaupunki 10 (10) Ennakko 8.2 Hintasidonnaisuudet (YSE 48 ) 8.3 Sopimussakot Sanktioperusteet Mahdollisia sopimussakkoja määriteltäessä noudatetaan seuraavia sanktioperusteita. Sanktio tarkoittaa tässä yhteydessä seuraamusta urakoitsijan toiminnallisesta laatupoikkeamasta. Teknisten laatuvaatimusten alittumisesta johtuvat laatupoikkeamat käsitellään arvonmuutoksina. Menettelytavat toiminnallisen laatupoikkeaman yhteydessä ovat: kirjallinen muistutus, sakko (urakkahinnasta laskutuksen yhteydessä vähennettävä rahallinen korvaus) tai urakoitsijan edustajan vaihto. Kirjallinen muistutus on virallinen sanktio, joka kirjataan työmaapäiväkirjaan ja käsitellään työmaakokouksessa. Muistutukset jaetaan syntytapansa perusteella kahteen ryhmään: urakoitsijan oman laadunvarmistuksen yhteydessä esiin tullut toiminnallinen laadunalitus ja sen seurauksena tuotetun poikkeamaraportin perusteella annettu muistutus, tai tilaajan pistokokein suorittaman laadunvalvonnan yhteydessä paljastuvan toiminnallisen laadun alittumisen perusteella annettu muistutus, josta ei ole tehty poikkeamaraporttia Rahallinen rangaistus eli sakko Samaa asiaryhmää koskevan yhden kirjallisen muistutuksen jälkeen seuraavat muistutukset johtavat aina tilaajan määräämään kiinteäsummaiseen sakkoon. Lisäksi tilaaja voi määrätä sakon ilman muistutuksia, kun on todennettu, että urakoitsijan laadunvarmistukseen liittyvän asiakirjan tiedot poikkeavat selvästi todellisuudesta tai on kysymys myöhemmin mainitusta vakavasta laiminlyönnistä. Urakoitsijan edustajan vaihtoon tilaajalla on oikeus, mikäli urakkaan on kirjattu viisi yksittäistä muistutusta tai muuten perittyä sakkoa. Urakoitsijan edustajaksi katsotaan urakan vastaava mestari (vastuunalainen työnjohtaja YSE 56 ) vrt. YSE 58 4.mom. Sakot ovat suuruudeltaan kiinteitä ja ne määräytyvät seuraavan taulukon mu
11 Tampereen kaupunki 11 (10) kaisesti: Sakon peruste 1. Liikenteenhoitoon, työnaikaisin liikennejärjestelyihin tai työturvallisuuteen liittyvät vakavat puutteet tai vakavat laiminlyönnit: mm. kulkuyhteydet kiinteistöille ei ole järjestetty asianmukaisesti. 2. Laatusuunnitelman vastainen toiminta. 3. Tilaajan tekemän pistokokeen perusteella havaittu huomattava laadunalitus, jota ei ole osoitettu urakoitsijan laaturaporteissa. Urakoitsijan laatusuunnitelman mukaisessa asiakirjassa(esim. laaturaporteissa tai päiväkirjoissa) todennettavasti on kirjattu tosiasioita vastaamattomia tietoja. (vakava laiminlyönti) urakkakohtaiset samasta laiminlyönnistä annetut huomautuskerrat ja niiden sakot 1.kerta 2.kerta Seuraavat kerrat muistutus muistutus muistutus ja urakoitsijan edustajan vaihto 4000 ja urakoitsijan edustajan vaihto Tilaajalla on oikeus korjata puute urakoitsijan kustannuksella, ellei urakoitsija korjaa puutetta valvojan määräämän ajan kuluessa. Tällöin kustannukset voidaan periä kaksinkertaisina urakoitsijalta. Tilaajalla on myös oikeus pysäyttää työt, kunnes epäkohdat on poistettu. 8.4 Laskujen maksuaika Laskujen maksuaika on 21 vrk siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. 9. ORGANISAATIOT 9.1 Tilaajan organisaatio/edustajat Tilaajan toimivaltaisena edustajana toimii rakennuttajainsinööri Petri Leppänen. Rakennussuunnitelmien muuttamisesta voi sopia rakennuttajan lisäksi suunnitelmien tarkastajan Petri Keivaaran tai suunnittelijan kanssa. Muiden kuin tilaajan edustajan kanssa sovitut muutokset urakoitsija kirjaa työmaapäiväkirjaan. Urakoitsija toimittaa ko. kopion työmaapäiväkirjasta tilaajan edustajalle. Urakoitsijan on sovittava katselmusajankohdasta viimeistään edellisen työpäivän aikana.
12 Tampereen kaupunki 12 (10) Urakoitsijan lisä ja muutostyöstä annetaan tilaajalle tarjous tai hinta arvio ennen työhön ryhtymistä YSE 43 ja 46 mukaisesti. Urakoitsija voi tilata kohteen suunnitelmiin liittyvät mittatiedot gdm muodossa kohteen suunnittelijalta. Tilaaja tilaa kohteen kartoitusmittaukset Tampereen kaupungin maastomittauksesta. Urakoitsija saa tilaajan yhteyshenkilöiden yhteystiedot pyydettäessä tilaajan edustajalta. 9.2 Urakoitsijan organisaatio/edustajat (YSE 56 ) Urakoitsijaa pyydetään tarjouksessaan ilmoittamaan ketkä ovat tähän työhön ehdotettavat urakoitsijan edustaja vastaava työnjohtaja suunnitelmissa mahdollisesti vaadittavien betoni ja kivitöiden tekijät sekä materiaalin toimittajat asfalttiurakoitsija vihertöiden urakoitsija Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämän työnjohdon. 10. YHTEISET TOIMITUKSET 10.1 Katselmukset Kadun kiinteistöissä on pidettävä urakoitsijan toimesta katselmus ennen rakennustöiden aloittamista, joissa todetaan perustus ja seinärakenteiden kunto. Kustannukset on sisällytettävä tarjoushintaan. Urakoitsijan on järjestettävä mahdollisiin räjäytystöihin liittyvät kiinteistöjen ja muiden ympäristön rakenteiden katselmukset. Näiden katselmuksien kustannukset on sisällytettävä louhinnan yksikköhintoihin. Ennen päällystystöitä kohteessa on pidettävä katselmus Tampereen kaupungin asfalttitöiden valvonnasta vastaavan Harri Rantakarin kanssa. Katselmuksessa hyväksytään päällysteiden pohjatyöt. Katselmuksesta on sovittava Rantakarin kanssa viimeistään viikkoa ennen katselmusta Työmaakokoukset (YSE 66 ) Työmaan aloituskokouksen ajankohdan urakoitsija ehdottaa tilaajalle ja koh
13 Tampereen kaupunki 13 (10) teen suunnittelijalle. Muut työn aikaiset katselmukset ja kokoukset sovitaan aloituskokouksessa. Aloituskokouksessa käydään läpi kohteen suunnitelma. Turvallisuusasiakirjan ja tekemänsä riskien kartoituksen pohjalta urakoitsija laatii työmaan turvallisuusohjeen. Turvallisuusohje luovutetaan tilaajalle aloituskokouksessa. Katupalvelussa hyväksytetyt liikennejärjestelysuunnitelmat ja työmaan käyttöön varatut työmaa alueen ulkopuoliset alueet esitetään urakoitsijan toimesta tilaajalle aloituskokouksessa. Työmaa alueen ulkopuolisten alueiden vuokrauksesta on sovittava maan omistajan kanssa Työmaapäiväkirja (YSE 75 ) Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa Vastaanottotarkastus (YSE 71 ) Urakoitsija toimittaa tilaajalle mittapöytäkirjat ja laadunvalvonnan tulokset, joissa katu osoitetaan suunnitelmien ja teknisten asiakirjojen vaatiman laadun mukaiseksi. Nämä asiakirjat on toimitettava ennen kuin työ katsotaan valmistuneeksi. Toteutuneet työsuoritukset todetaan tilaajan ja urakoitsijan yhteisessä vastaanottokatselmuksessa ja todetaan mahdolliset korjaustarpeet. Vastaanottokatselmus on pidettävä sulan maan aikana ja sen järjestää urakoitsija. Kadunrakennustyö otetaan tilaajan puolesta vastaan ja siirretään kunnossapidolle vastaanottokatselmuksessa sovitulla tavalla. Samassa katselmuksessa hyväksytään ja otetaan vastaan myös urakan yhteydessä rakennettu katuvalaistus. Vastaanottokatselmukseen kutsutaan kunnossapidon rakennuttajainsinööri Esa Rannisto sekä valaistustöiden rakennuttajainsinööri Mika Heikkilä. Työkohteen kunnossapito pölynsidontoineen kuuluu urakoitsijalle siihen asti kunnes vastaanottokatselmus on pidetty ja katselmuksessa mahdollisesti vaaditut korjaukset on tehty. Toteutuneet määrät käydään läpi tilaajan ja urakoitsijan yhteisessä työmaan taloudellisessa loppuselvityksessä. Kokous voidaan pitää vastaanottokatselmuksen jälkeen Takuutarkastus (YSE 74 ) Erillinen takuukatselmus pidetään tilaajan koolle kutsumana tarvittaessa.
14 Tampereen kaupunki 14 (10) 11. LAADUNVARMISTUS 11.1 Tilaajan laadunvarmistus (YSE 9 ) Tilaaja voi suorittaa urakan aikana laadunvalvontakokeita. Tilaajan suorittamat kokeet ja mittaukset eivät vähennä eivätkä korvaa urakoitsijan laadunvalvontaa Urakoitsijan laadunvarmistus (YSE 10 ) Laadunvarmistus tehdään InfraRYL2006 mukaan. Vesihuoltolinjojen osalta laadunvarmistuksesta ja työsuoritusten hyväksymisestä on sovittava ennen rakennustyön aloittamista Tampereen Veden kanssa. Tampereen kaupungin katuvalaistusverkko on luokan 2D laitteisto. Urakoitsijan tulee käyttöönottotarkastuksen (517/1996, muutoksineen) lisäksi teettää kustannuksellaan sähköturvallisuuslain (410/1996, muutoksineen) ja Ktm:n päätöksen mukainen varmennustarkastus sähkölaitteistojen käyttöönotosta ja käytöstä (517/1996, muutoksineen). Työmaan laadunvalvonnasta urakoitsija laatii suunnitelman ja esittää sen tilaajalle vähintään viikkoa ennen työmaan aloittamista. Suunnitelmassa on esitettävä menetelmät ja mittaustiheys. Laadunvarmistuksen dokumentit toimitetaan urakan aikana ilman erillistä pyyntöä urakoitsijan toimesta tilaajan edustajalle. Urakan päätteeksi vaaditut laatudokumentit kerätään urakoitsijan toimesta katukohteittain kansioksi ja luovutetaan tilaajalle (kohta 10.4). Tilaaja edellyttää tarjoajalta riittävää kokemusta vastaavan laajuisten urakoiden toteuttamisesta. Urakan tarjoajan tulee esittää tarjouksessaan referensseinä vähintään kaksi urakoitavia katuja vastaavaa rakentamaansa kohdetta. Tarjouksen pyytäjä vaatii, että urakan tarjoajalla on käytössä rakennustyön laadunvarmistukseen toimiva yrityskohtainen laatujärjestelmä tai muu vastaava laadunvarmistus ja toimintasuunnitelma. Tarjoajan on liitettävä dokumentit käytössään olevasta yrityskohtaisesta laatujärjestelmästä tarjoukseensa 12. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN (YSE 92 ) 13. MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 13.1 Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin
15 Tampereen kaupunki 15 (10) (YSE 53 ) Poistettava maa aines ja muut purkujätteet ovat urakoitsijan omaisuutta ja ne tulee toimittaa asianmukaisesti hyväksytyille paikoille Ongelmajätteet (YSE 53, kohta 3) 13.4 Ilmoitukset lääninverovirastolle Tilaaja pidättää itsellään oikeuden ilmoittaa lääninverovirastolle Tampereen kaupungin kanssa urakkasopimuksen tehneiden urakoitsijoiden nimet ja urakkasummat. Tampereella Petri Leppänen Petri Leppänen