Source: http://docplayer.fi/24099671-Hangonsillan-alueen-orsivesien-kuivatus-vaihe-1-rakentamisurakka-urakkaohjelma.html
Timestamp: 2018-12-17 15:50:37+00:00
Document Index: 13821061

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

HANGONSILLAN ALUEEN ORSIVESIEN KUIVATUS, VAIHE 1 RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA - PDF
Download "HANGONSILLAN ALUEEN ORSIVESIEN KUIVATUS, VAIHE 1 RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA"
1 HANGONSILLAN ALUEEN ORSIVESIEN KUIVATUS, VAIHE 1 RAKENTAMISURAKKA
2 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (10) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Rakennuttaja Tilaaja Rakennuskohde ja yleiskuvaus rakennustyöstä URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS Urakkamuoto Maksuperuste Urakkasuhteet URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakkarajat, työalue Urakkaan kuulumattomat työt ja hankinnat Sivuvelvollisuudet (YSE 2 ) Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet (YSE 2, kohta 1 j) Työmaapalvelut (YSE 3 ) Työmaan johtovelvollisuudet (YSE 4 ) TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA Tilaajan suoritusvelvollisuus URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT Sopimusasiakirjat (YSE 13 ) Määrälaskenta Sopimusasiakirjojen julkisuus URAKKA-AIKA Suoritusaika (YSE 17 ) Töiden aloitus Töiden valmistuminen Viivästyssakko VAKUUDET JA VAKUUTUKSET Urakoitsijan vakuudet Rakennusajan vakuus Takuuaika ja takuuajan vakuus (YSE 29 ja 36 )... 8 Takuuaika on kaksi vuotta. Takuuajan vakuus on 2 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta Tilaajan vakuudet (YSE 37 ) Vakuutukset (YSE 38 ) Rakennuskohteen vakuuttaminen... 8 Urakoitsijan tulee ottaa rakennuskohteelle YSE 38 :n mukainen vastuuvakuutus TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko... 8 Urakkasopimuksen/tilauksen liitteeksi urakoitsija laatii tilaajan kanssa yhteistoiminnassa työn edistymisen mukaisen maksuerätaulukon. Maksuerätaulukon viimeisen maksuerän tulee olla 10 % urakan kokonaishinnasta Ennakko... 9 Ennakkomaksua ei suoriteta Hintasidonnaisuudet (YSE 48 )... 9
3 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 3 (10) Urakkahinta on sidottu seuraaviin suoritemääriin:... 9 kaatopaikka jätteen läjitys, seulonta, kuormaus ja kuljetus käsittelypaikkaan 1800 tn 9 pilaantuneen maan läjitys, kuormaus ja kuljetus käsittelypaikkaan 2900 tn Laskujen maksuaika ORGANISAATIOT Tilaajan organisaatio/edustajat Urakoitsijan organisaatio/edustajat (YSE 56 ) YHTEISET TOIMITUKSET Katselmukset Työmaakokoukset (YSE 66 ) Työmaapäiväkirja (YSE 75 ) Vastaanottotarkastus (YSE 71 ) Takuutarkastus (YSE 74 ) LAADUNVARMISTUS Tilaajan laadunvarmistus (YSE 9 ) Urakoitsijan laadunvarmistus (YSE 10 ) RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN (YSE 92 ) MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Ilmoitukset verohallinnolle... 10
4 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 4 (10) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja Rakennuttaja on Hyvinkään kaupunki. 1.2 Tilaaja Rakennuttajan edustajana, tilaajana toimii Hyvinkään kaupungin teknisen keskuksen kuntatekniikkayksikkö. 1.3 Rakennuskohde ja yleiskuvaus rakennustyöstä Urakan kohteena on Hyvinkään kaupungin Hangonsillan pohjoispuoleiselle alueelle rakennettava orsivesien kuivatusverkosto. Rakennushankkeessa rakennetaan orsivesien kuivatusjärjestelmä, joka koostuu kaivettavasta salaoja- ja kokoojaputkiverkostosta sekä pumppaamosta ja erotinlaitteistokaivoista. Urakassa on huomioitava pilaantuneiden ja ei pilaantuneiden kaivumassojen käsittely, liikennöidyt kadut, kevyenliikenteen väylät, Hanko Hyvinkää rata alueen läheisyys ja asutus. 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 2.1 Urakkamuoto Urakka on kokonaisurakka. 2.2 Maksuperuste Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvä kokonaishinta. 2.3 Urakkasuhteet Urakoitsija voi antaa osan töistä tilaajan hyväksymille aliurakoitsijoille. 3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 3.1 Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakka käsittää: Orsivesien kuivatusjärjestelmän rakentamisen suunnitelmien tämän urakkaohjelman ja urakkapiirustusten mukaisessa laajuudessa. Suunnitelmien mukaisten salaojien, kokoojaputkien, sadevesiviemärin, sadevesipaineviemärin, salaojakaivojen, hulevesikaivojen, erotinlaitteistokaivojen, virtauksensäätökaivon ja hulevesipumppaamon asennustyöt Kuivatettavan alueen reunoille ojapainanteiden kaivuun Kiviainesmateriaalin hankinnan Suodatinkankaan hankinnan
5 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 5 (10) Kaikki mittaustyöt Kaikki laadunvarmistukseen liittyvät mittaustyöt Kaivantojen kuivanapito pumppaamalla kaivantojen tuennan tukielementillä Kaikki työaikaiset liikennejärjestelyt hankintoineen Katujen puhtaanapidon työmaalta tulevista maa-aineksista Urakoitsijan tulee hankkia 2kpl työmaaninformaatiotauluja kooltaan vähintään 2,0 x 2,5m. Informaatiotauluihin tuleva teksti ja taulujen pystytyspaikat sovitaan tarkemmin urakan alkuvaiheessa. Rakennusosat 1. Maanleikkaus ja kaivu - Käsittää suunnitelmien ja työselityksen mukaisten putkikaivantojen, kaivojen pumppaamon, erotinlaitteiston kaivojen, pumppaamon virtakaapelin kaapeliojan ja ojapainanteiden kaivuun - Kaivantosuunnitelmien laatiminen kuuluu urakkaan. - Kaivantojen tuenta tukielementeillä kuuluu urakkaan - Kaivantojen kuivanapito kuuluu urakkaan. 2. Kaivumassojen käsittely - Kaivumassojen erottelu ja käsittely tehdään Hangonsillan kaava-alueelle laaditun ympäristöohjeen mukaisesti. - Urakkaan sisältyy 1800 tn määrä kaatopaikalle vietävän jätteen läjitys, seulonta, kuormaus ja kuljetus Kapulan jätteenkäsittelyalueelle (ajomatka 6-7km). Määrämuutosten aiheuttamat kustannusvaikutukset lasketaan urakoitsijanyksikköhintaluettelossa antamalla yksikköhinnalla. Tilaaja maksaa kaatopaikalla kaikki vastaanottomaksut. - Urakkaan sisältyy 2900 tn määrä pilaantuneiden maiden läjitys, kuormaus ja kuljetus käsittelypaikkaan Kapulansillantie 2 (Ekokem) (ajomatka 6-7 km). Määrämuutosten aiheuttamat kustannusvaikutukset lasketaan urakoitsijan yksikköhintaluettelossa antamalla yksikköhinnalla Tilaaja maksaa käsittelypaikassa kaikki vastaanottomaksut. 3. Kiviainesrakenteet - Työ käsittää suunnitelmien ja työselityksen mukaisten kiviainesten hankinnan ja kuljetuksen sekä materiaalin käsittelyn vastaanottopaikoissa. - Putkien ja kaivojen asennusalusta, alkutäyttö ja lopputäyttö tehdään suunnitelmien ja työselityksen mukaan. - Katu- ja pysäköintialueella kaivantojen rakennekerrokset tehdään työselityksen mukaan 4. Kaapelointityöt - Urakkaan kuuluu kaapeliojan kaivu, suojaputken ja kaapelin asennus pumppaamolta Carunan muuntamolle pituus noin 250m sekä suojaputken ja kaapelin asennus pumppaamolta erotinlaitteistokaivoille pituus noin 150m 5. Putkitustyöt - Urakkaan kuuluu suunnitelmien mukaisten putkien, salaoja-hulevesikaivojen, sv-pumppaamon, erotinlaitteistokaivojen, virtauksensäätökaivon asennustyöt. - Vanhojen ja uusien putkilinjojen liitokset kuuluvat urakkaan. - Asennustöissä on käytettävä ammattitaitoisia ja kokemusta omaavia asentajia. 6. Mittaustyöt - Kaikki työselityksen mukaiset mittaustyöt kuuluvat urakkaan ja ne on sisällytettävä urakkahintaan. Mittaustyöt on teetettävä ammattitaitoisella työryhmällä.
6 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 6 (10) Siirtotyöt Urakkaan kuuluu putki-, kaivo- pientarvikkeiden haku Ahsell Oy:n toimipisteestä (Kalevankatu 62 ajomatka n. 2-3km) ja siirto työmaalle. Suurin osa putki- ja kaivotarvikkeista tilataan ja toimitetaan suoraan työmaalle. Hankinnat Urakoitsija hankkii kustannuksellaan seuraavat suunnitelman mukaiset materiaalit. - kaikki kiviainesmateriaalit - suodatinkankaat - kaikki työnaikaisiin liikennejärjestelyihin tarvittavat materiaalit ja liikennemerkit Urakkarajat, työalue Urakkarajat ja työalue on merkitty liitteenä oleviin piirustuksiin Urakkaan kuulumattomat työt ja hankinnat Tilaaja suorittaa kustannuksellaan seuraavat työt ja hankinnat: valmiiden putkistojen, kaivojen ja rakenteiden tarkistusmittauksia puuston kaadon, hakkuujätteen ja kantojen poiston urakka alueelta. urakan valvonnan tarvittavat luvat Tilaajan hankinnat Tilaaja suorittaa urakkaan kuuluvat seuraavat hankinnat kustannuksellaan: kaikki kuivatusverkon rakentamiseen tarvittavat putki ja kaivo materiaalit pumppaamon ja erotinlaitteistokaivot ja näiden sähköliittymät sekä sähköistystä varten suojaputket / kaapelit Päivittäinen työaika Urakkaan kuuluvat työt on tehtävä pääosin klo välisenä aikana. 3.2 Sivuvelvollisuudet (YSE 2 ) Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet (YSE 2, kohta 1 j) Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa kaupparekisteriote ja RALA:n (Rakentamisen Laatu RALA ry) tai Tilaajavastuu.fi:n (Suomen tilaajavastuu OY) tilaajavastuulain tiedot. Mikäli urakoitsijalla ei ole toimittaa edellä mainittujen tahojen antamia tilaajavastuulain tietoja, niin urakoitsijan on liitettävä tarjoukseensa YTJ:n (Yritys ja yhteistietojärjestelmä) rekisteritiedot verovelkatodistus ja ilmoitus eläkevakuutusmaksu velvoitteiden täyttämisestä, todistus siitä, että sillä on voimassa oleva tapaturmavakuutus työntekijöilleen sekä selvitys siitä kuinka työntekijöiden työterveyshuolto on järjestetty. Jos urakoitsijalla on verovelkoja ja/tai erääntyneitä eläkemaksuja, niin siinä tapauksessa on toimitettava selvitys siitä, että verovelkaa ja/tai erääntyneitä eläkemaksuja koskeva maksusopimus on tehty. Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle mahdollisten aliurakoitsijoiden vastaavat selvitykset verojäämistä ja edellä mainittujen työnantajamaksujen suorittamisesta. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen urakoitsija, aliurakoitsija tai näiden alihankkija, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä. Urakan kestäessä yli 6 kk on urakoitsijan esitettävä verovelkatodistus ja ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä 6 kuukauden välein. Maksujen laiminlyöminen on urakkasopimuksen purkuperuste.
7 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 7 (10) 3.3 Työmaapalvelut (YSE 3 ) Työmaapalveluista vastaa urakoitsija. 3.4 Työmaan johtovelvollisuudet (YSE 4 ) Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. 4. TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 4.1 Tilaajan suoritusvelvollisuus Tilaaja hankkii tarvittavat luvat. 5. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 5.1 Sopimusasiakirjat (YSE 13 ) Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava: A Kaupalliset asiakirjat a. urakkasopimus tai tilaus ja tilausvahvistus b. urakkaneuvottelupöytäkirja c. yleiset sopimusehdot YSE 1998 d. tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset e. urakkaohjelma ja työturvallisuusasiakirja f. tarjous g. muutostöiden yksikköhintaluettelo h. Infra 2015 määrämittausohje B Tekniset asiakirjat i. sopimuspiirustukset (piirustusluettelo.) j. Työkohtainen työselitys k. Infra RYL 2006 ja Infra RYL 2010 l. tilapäiset liikennejärjestelyt katu- ja yleisillä alueilla (Suomen kuntatekniikan yhdistys, julkaisu 1/2013) 5.2 Määrälaskenta (poikkeus YSE 24, kohta 2b) Urakoitsijan on suoritettava työmenetelmäänsä perustuva määrälaskenta tarjouksensa pohjaksi. 5.3 Sopimusasiakirjojen julkisuus Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten asiakirjojen julkisuutta koskevia ja kuntalain säännöksiä. 6. URAKKA-AIKA 6.1 Suoritusaika (YSE 17 ) Töiden aloitus
8 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 8 (10) Urakoitsijalla on oikeus aloittaa työt heti kun tilaaja on antanut aloittamiseen kirjallisen luvan (poikkeus YSE 17 ) Töiden valmistuminen Urakan on oltava täysin valmiina viimeistään Viivästyssakko (poikkeus YSE 18 ) Viivästyssakko on kultakin työpäivältä, jonka urakka myöhästyy urakkasopimuksessa mainitusta valmistumisesta, 0,1 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta (poikkeus YSE 18 ). Viivästyssakko lasketaan enintään 50 työpäivältä. 7. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 7.1 Urakoitsijan vakuudet Rakennusajan vakuus Rakennusajan vakuus on 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta (YSE 36 ). Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle heti, kun työn tulos on kokonaisuudessaan otettu vastaan, kun vastaanottotarkastuspöytäkirja on allekirjoitettu ja takuuajan vakuus on asetettu. Kun mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle henkilölle, jolle rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen sekä kun rakennuttajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen vakuus niiden selvittämiseksi ja suorittamiseksi on asetettu Takuuaika ja takuuajan vakuus (YSE 29 ja 36 ) Takuuaika on kaksi vuotta. Takuuajan vakuus on 2 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. 7.2 Tilaajan vakuudet (YSE 37 ) Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta (poikkeus YSE 37 ). 7.3 Vakuutukset (YSE 38 ) Rakennuskohteen vakuuttaminen Urakoitsijan tulee ottaa rakennuskohteelle YSE 38 :n mukainen vastuuvakuutus. 8. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 8.1 Urakkahinnan maksaminen (YSE 40 ) Maksuerätaulukko Urakkasopimuksen/tilauksen liitteeksi urakoitsija laatii tilaajan kanssa yhteistoiminnassa työn edistymisen mukaisen maksuerätaulukon. Maksuerätaulukon viimeisen maksuerän tulee olla 10 % urakan kokonaishinnasta.
9 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 9 (10) Ennakko Ennakkomaksua ei suoriteta. 8.2 Hintasidonnaisuudet (YSE 48 ) Urakkahinta on sidottu seuraaviin suoritemääriin: kaatopaikka jätteen läjitys, seulonta, kuormaus ja kuljetus käsittelypaikkaan 1800 tn pilaantuneen maan läjitys, kuormaus ja kuljetus käsittelypaikkaan 2900 tn Urakkahintaa ei sidota indeksiin. 8.3 Laskujen maksuaika Laskujen maksuaika on 21 vrk siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. 9. ORGANISAATIOT 9.1 Tilaajan organisaatio/edustajat Tilaajan toimivaltaisena edustajana toimii vs. kaupungininsinööri Kari Rättö. Rakennussuunnitelmien muuttamista koskevia tahdonilmaisuja antamaan ja pienistä ja kiireellisistä muutoksista määräyksiä antamaan on oikeutettu vs.rakennuttamispäällikkö Mauri Rusi. Paikallisvalvojana tulee toimimaan rakennuttamisinsinööri Tapani Heikkinen. 9.2 Urakoitsijan organisaatio/edustajat (YSE 56 ) Urakoitsijaa pyydetään tarjouksessaan ilmoittamaan ketkä ovat tähän työhön ehdotettavat urakoitsijan edustaja ja vastaava työnjohtaja. Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämän työnjohdon. 10. YHTEISET TOIMITUKSET 10.1 Katselmukset Rakennuttajan luovuttamat työalueet täsmennetään yhteisessä katselmuksessa Työmaakokoukset (YSE 66 ) 10.3 Työmaapäiväkirja (YSE 75 ) Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa Vastaanottotarkastus (YSE 71 ) 10.5 Takuutarkastus (YSE 74 ) Takuuajan puolivälissä voidaan pitää tilaajan pyynnöstä välitarkastus. Välitarkastukseen nähden noudatetaan soveltuvin osin takuutarkastuksesta annettuja määräyksiä.
10 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 10 (10) 11. LAADUNVARMISTUS 11.1 Tilaajan laadunvarmistus (YSE 9 ) Tilaaja tulee suorittamaan urakan aikana laadunvalvontakokeita. Tilaajan suorittamat kokeet ja mittaukset eivät vähennä eivätkä korvaa urakoitsijan laadunvalvontaa 11.2 Urakoitsijan laadunvarmistus (YSE 10 ) Urakoitsijan tulee tarjouksessaan osoittaa kuinka hän varmistaa suorituksensa laadun. Ennen urakan vastaanottotarkastusta luovutetaan tilaajalle laatukansio. 12. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN (YSE 92 ) Riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivät voi keskenään sopia ratkaistaan Suomen lain mukaan Hyvinkään kaupungin käräjäoikeudessa (poikkeus YSE 92 ). 13. MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 13.1 Ilmoitukset verohallinnolle Tilaaja ilmoittaa verohallinnolle kuukausittain tiedonantovelvollisuuden edellyttämät urakkatiedot. Urakoitsijan tulee antaa verohallinnolle kuukausittain tiedonantovelvollisuuden edellyttämät tiedot Ongelmajätteet (YSE 53, kohta 3) Hyvinkäällä Kari Rättö vs. kaupungininsinööri
URAKKAOHJELMA. Eteläisen rakennuspiirin valaistustyöt 2012
Espoo kaupunkitekniikka liikelaitos URAKKAOHJELMA Eteläisen rakennuspiirin valaistustyöt 2012 (+ mahd. optio v. 2013) 4.4.2012 ESPOON KAUPUNKI URAKKAOHJELMA 2 (17) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...