Source: http://docplayer.es/2313339-Guia-documental-y-de-gestion-para-la-direccion-facultativa-de-la-obra.html
Timestamp: 2016-12-05 08:38:30
Document Index: 191412171

Matched Legal Cases: ['Artículo 5', 'artículo 5', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'artículo 3', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'artículo 106']

⭐GUÍA DOCUMENTAL Y DE GESTIÓN PARA LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LA OBRA
Download "GUÍA DOCUMENTAL Y DE GESTIÓN PARA LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LA OBRA"
Cristóbal Morales Robles
1 GUÍA DOCUMENTAL Y DE GESTIÓN PARA LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LA OBRA Autores: Colabora:2 INTRODUCCIÓN La presente Guía ha sido elaborada dentro del Convenio de colaboración entre el Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes del Gobierno Vasco y el Colegio Vasco-Navarro de Arquitectos y los Colegios de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, para la mejora de la calidad de la edificación y de la vivienda (ejercicio 2009). Se trata de una guía práctica de seguimiento y asistencia a la Dirección Facultativa de Obra, en el nuevo marco legislativo del CTE, de las modificaciones sobre prevención de riesgos laborales, de la Ley de subcontratación y resto de normativa vigente en el momento de su redacción. Los autores de esta guía han sido: Arantza López de Guereña del COAVN de Alava Mª José Iparraguirre del COAAT Alava Eloy Olabarri del COAVN de Bizkaia Ana Martínez del COAAT de Bizkaia Nieves Rubio del COAVN de Gipuzkoa Ander Garmendia del COAAT Gipuzkoa El objetivo de este documento es, recoger de forma no exhaustiva tareas de la Dirección Facultativa, que se suceden tanto como por propia dirección de obra, como por coordinación en fase de ejecución de seguridad y salud, por gestión del control de calidad y/o por gestión de los residuos en obra, señalando los trámites exigibles para una completa gestión y la documentación que se genera al respecto, según hemos podido ir recogiendo de la diversa normativa que les afecta. El esquema establecido en esta guía ha sido, en primer lugar, por etapas dentro de la gestión de la dirección facultativa contemplando, una fase previa al inicio de las obras, otra fase durante la ejecución de la obra y por último la fase final, una vez terminada esta y hasta que se pueden dar por concluidas las gestiones de los técnicos intervinientes. Dentro de cada una de estas tres partes, se ha procedido a definir las tareas que pueden surgir por medio de una breve explicación de la misma, de la normativa de referencia, de los agentes que en cada caso se ven de una forma u otra involucrados en la gestión y de los documentos que se generan. Febrero (V.0) 1/423 AO. ANTES DE EMPEZAR LA OBRA INDICE 1. Formalizar y suscribir el encargo profesional. 2. Solicitar y verificar la idoneidad de la documentación Técnica para el desarrollo de la Obra. 3. Solicitar y disponer en obra del Libro de Ordenes. 4. Verificar la existencia del Aviso previo en la obra. 5. Solicitar al Contratista/subcontratista el o los Planes de Seguridad y Salud. 6. Aprobación del Plan de Seguridad. 7. Verificar la existencia de Apertura de Centro de trabajo. 8. Solicitar y disponer en obra del Libro de Incidencias. 9. Aprobación del Plan de Gestión de Residuos. 10. Aportación de datos previos para el Proyecto de Grúa. 11. Verificar la existencia en Obra del Libro de Subcontratación. 12. Disponer en obra del Plano de replanteo y emitir el Acta de replanteo y de comienzo de Obras. SO. SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 1. Dirigir la obra. 2. Dirigir la Ejecución material de la obra. 3. Gestionar y controlar la calidad de la obra. 4. Coordinar en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución. 5. Casos especiales. Cese del encargo profesional de los agentes técnicos. Paralización de la obra. FO. FINALIZACION DE LA OBRA 1. Emisión de certificados. 2. Gestión Documentación de Seguimiento de Obra. 3. Gestión Documentación de Control de Calidad de Obra. 4. Recepción de la Obra. 5. Certificado Descriptivo de la Obra. ANEJO Libro del Edificio. 2/424 AO. ANTES DE EMPEZAR LA OBRA 3/425 AO. ANTES DE EMPEZAR LA OBRA 1. Formalizar y suscribir el encargo profesional. 2. Solicitar y verificar la idoneidad de la documentación Técnica para el desarrollo de la Obra. 3. Solicitar y disponer en obra del Libro de Ordenes. 4. Verificar la existencia del Aviso previo en la obra. 5. Solicitar al Contratista/subcontratista el o los Planes de Seguridad y Salud. 6. Aprobación del Plan de Seguridad. 7. Verificar la existencia de Apertura de Centro de trabajo. 8. Solicitar y disponer en obra del Libro de Incidencias. 9. Aprobación del Plan de Gestión de Residuos. 10. Aportación de datos previos para el Proyecto de Grúa. 11. Verificar la existencia en Obra del Libro de Subcontratación. 12. Disponer en obra del Plano de replanteo y emitir el Acta de replanteo y de comienzo de Obras. Ao Antes de empezar la Obra 4/426 1. FORMALIZAR Y SUSCRIBIR EL ENCARGO PROFESIONAL Previo al inicio de cualquier intervención profesional se ha de formalizar el correspondiente encargo profesional con el cliente para establecer el alcance de los trabajos a desarrollar. Los trabajos que pueden ser objeto de contratación en fase de Dirección de una Obra de Edificación, de manera no exhaustiva, pueden ser: Dirección de Obra, corresponde al Director de Obra como agente en el proceso y cuyo perfil profesional está regulado en la LOE Art.12 Ley 38/1999, así como un compendio de sus obligaciones. Esta dirección puede contratarse de forma global para la totalidad de la obra en un mismo técnico competente, o podría contratarse de forma compartida por diferentes técnicos para dirigir de forma parcial alguna de las unidades de obra que la componen y actuar de forma coordinada e integrada en la misma Dirección Facultativa. Dirección de Ejecución de la Obra. Corresponde al Director de Ejecución de la Obra como agente en el proceso y cuyo perfil profesional está regulado en la LOE Art.12 Ley 38/1999, así como un compendio de sus obligaciones. Coordinación de Seguridad y Salud durante la Ejecución de la Obra, será preceptivo el nombramiento específico de un técnico competente en el desempeño de esta función en los términos recogidos en el R.D.1627/1997. De no ser preceptiva la designación de un coordinador de Seguridad y Salud durante la Ejecución de la obra el desempeño de sus funciones serán asumidas por la Dirección Facultativa. Sus funciones están recogidas en el R.D. 1627/1997, R.D. 1109/2007 y R.D. 171/2004. El promotor y los técnicos competentes: Director de Obra, Director de Ejecución de la Obra y Coordinador de Seguridad y Salud durante la Ejecución de la Obra. Gestión y documentación generada. En primera instancia el encargo profesional es comunicado por cada uno de los técnicos competentes a su respectivo colegio profesional. Para ello los colegios tienen habilitados impresos modelos para tal fin. A la administración pública se le hará conocedora de los agentes que desempeñarán la Dirección Facultativa de forma diferenciada en función del Colegio Profesional. Documentos COMUNICACIÓN DE ENCARGO PROFESIONAL Normativa Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. LOE. Real Decreto 1627/1997 por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las Obras de Construcción. Real Decreto 1109/2007, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. 5/427 2. SOLICITAR Y VERIFICAR LA IDONEIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DE LA OBRA Una vez establecida la relación contractual, si aceptamos la misión de Dirección de Obra, como misión parcial, sin haber sido autores de la documentación técnica que desarrolla el proyecto de Ejecución de la Obra, es del todo conveniente solicitar del promotor la siguiente documentación para su supervisión y aceptación o modificación, ampliación o actualización. PROYECTO DE EJECUCIÓN. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS ESTUDIO GEOTÉCNICO PLANO TOPOGRÁFICO LICENCIA DE OBRAS y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS La Dirección Facultativa: Director de Obra, Director de Ejecución de Obra y Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Gestión y documentación generada. Toda aquella documentación que complete, modifique o actualice la ya existente se presentará a visado del correspondiente colegio profesional para que forme parte del expediente. 3. SOLICITAR Y DISPONER EN OBRA DEL LIBRO DE ÓRDENES Antes del comienzo de una obra y en base al Decreto 462/1971, será obligatorio que exista un Libro de Órdenes y Asistencias, en el que el Director de Obra y/o el Director de ejecución Material, deberán reseñar las INCIDENCIAS y ASISTENCIAS que se produzcan en el desarrollo de la obra. Este Libro estará en todo momento en la obra, a disposición del Director de Obra y del Director de Ejecución de Obra. Es el Director de Obra quien se encarga de solicitar y disponer en obra él o de los Libros de Órdenes y Asistencias que sean necesarios. Gestión y documentación generada. Es el Colegio Profesional del Director de Obra quien se encarga de expedir el Libro de Órdenes y Asistencias. Si se trata de una obra promovida por la Administración, el Libro de órdenes será diligenciado por el servicio del Departamento correspondiente. Documentos PETICIÓN DEL LIBRO Y COMUNICACIÓN DE INICIO DE OBRA Normativa Decreto 462/1971 de 11 de Marzo Normas sobre redacción Ao de Proyectos y Dirección de Obras y Orden de 9 de Junio de 1971 Normas sobre el Libro de Ordenes y Asistencias en Antes obras de edificación. de empezar la Obra 6/428 4. VERIFICAR LA EXISTENCIA DEL AVISO PREVIO EN LA OBRA. En las obras incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/1997, cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor, antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia, designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. Cuando no sea necesaria la designación del Coordinador determinadas funciones serán asumidas por la Dirección Facultativa, es por ello que es de todo interés para ésta, verificar la existencia de la designación tácita del coordinador si esta es preceptiva. Corresponde al Promotor de la Obra la designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la Ejecución de la Obra, así como la presentación del aviso previo a la autoridad laboral. Es recomendable que el Coordinador de Seguridad y Salud durante la Ejecución de la Obra, verifique su exposición en la obra y su actualización si fuese necesario. Gestión y documentación generada El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de los trabajos, donde entre otros datos se comunicará quien ejerce de Coordinador en materia de Seguridad y Salud, así como quienes serán las empresas contratistas y/o trabajadores autónomos que intervengan en la obra. Esto se materializa en el documento Aviso previo redactado con arreglo a lo dispuesto en el anexo III del R.D. 1627/1997 que deberá exponerse en la obra de forma visible, actualizándose en el caso de que se incorporen a la obra un coordinador de seguridad y salud o contratistas no identificados en el aviso inicialmente remitido a la autoridad laboral. Documentos AVISO PREVIO Normativa. Real Decreto 1627/1997 por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las Obras de Construcción. Real Decreto 1109/2007, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 7/429 5. SOLICITAR AL CONTRATISTA/SUBCONTRATISTA EL/LOS PLANES DE SEGURIDAD Y SALUD. Es recomendable dejar constancia de la solicitud a la/s contrata/s existentes en la obra de una copia del Plan de Seguridad y Salud de la misma para su aprobación antes del inicio de la obra. Con ello se deja constancia de la fecha de solicitud y del plazo para su presentación a fin de que no se imputen retrasos al Coordinador. El Plan de Seguridad y Salud es un documento regulado en el Art.7 del R.D.1627/1997. En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, cada contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. El Plan de Seguridad y Salud deberá estar en la Obra a disposición de la Dirección Facultativa y de la Inspección de Trabajo. Así mismo el Contratista deberá entregar copia del mismo a los representantes de los trabajadores. El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, será quien remita la solicitud del Plan a la empresa contratista. El contratista. (art. 2.1 h del R. D. 1627/1997), es quien está obligado a elaborar el Plan de Seguridad y Salud. Gestión y documentación generada. Enviar la Solicitud del Plan de Seguridad y Salud a la empresa contratista con acuse de recibo y recepcionar el Plan de Seguridad y Salud. Documentos SOLICITUD DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Normativa. Real Decreto 1627/1997 por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las Obras de Construcción. Ao Antes de empezar la Obra 8/4210 6. APROBACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD El Plan de Seguridad y Salud será aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. En el caso de obras de las administraciones públicas, el plan con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, se elevará para su aprobación a la Administración pública que haya adjudicado la obra. Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones que se le atribuyen en los párrafos anteriores serán asumidas por la dirección facultativa. El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra y la administración adjudicataria. Gestión y documentación generada La aprobación del Plan de Seguridad se materializa en un Acta de aprobación que suscribirá el Coordinador de Seguridad y Salud durante la Ejecución o en su defecto la Dirección facultativa cuando el primero no fuese prescriptivo. En caso de obras para la Administración se extenderá un informe por parte del Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o en su defecto la Dirección facultativa, que será remitido a dicha Administración para su aprobación final. Documentos ACTA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD INFORME DE APROBACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Normativa. Real Decreto 1627/1997 por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las Obras de Construcción. 9/4211 7. VERIFICAR LA EXISTENCIA DE APERTURA DE CENTRO DE TRABAJO Toda Obra de Construcción, incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción deberá disponer de las correspondientes comunicaciones de apertura de centro de trabajo. Corresponde únicamente a los empresarios que tengan la condición de contratistas con arreglo al Real Decreto-ley 1/1986, comunicar la apertura del centro de trabajo de manera previa al comienzo de los trabajos. El promotor deberá velar por el cumplimiento de la obligación impuesta al contratista. Se recomienda que el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra solicite la documentación de apertura de centro de trabajo, para poder entregarla como documentación de seguimiento de obra. Gestión y documentación generada La comunicación de apertura de Centro de trabajo se presenta en las Delegaciones Territoriales de la Dirección de Trabajo y Seguridad Social, bajo impreso normalizado por O. 29 de abril de Documentos COMUNICACIÓN DE APERTURA DEL CENTRO DE TRABAJO Normativa. Real Decreto 1627/1997 por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las Obras de Construcción. Orden de 29 de abril de 1999, por la que se modifica la O. 6 de mayo de 1988 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o reanudación de actividades en los centros de trabajo. Ao Antes de empezar la Obra 10/4212 8. SOLICITAR Y DISPONER EN OBRA DEL LIBRO DE INCIDENCIAS Antes del comienzo de la obra será necesario en atención al R.D. 1627/1997, que exista con fines de control y seguimiento del plan de Seguridad y Salud un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto. El libro de incidencias, deberá mantenerse siempre en la obra, en poder del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa. Será, según el caso, el Coordinador de Seguridad y Salud durante la Ejecución de la Obra, o de no ser preceptivo su nombramiento, bien el Director de la obra o el Director de la Ejecución de la Obra quienes se encarguen de disponer del mismo previo el inicio de las obras. Gestión y documentación generada El libro de incidencias será facilitado por: El Colegio profesional al que pertenezca el técnico que ha aprobado el plan de seguridad y salud. La Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las Administraciones públicas. Documentos SOLICITUD DEL LIBRO DE INCIDENCIAS Normativa. Real Decreto 1627/1997 por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las Obras de Construcción. Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 11/4213 9. APROBACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS. En atención al R.D. 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de residuos en las obras de construcción y demolición, la persona física o jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan de gestión de residuos de construcción y demolición, art.5 R.D.105/2008. Dicho Plan deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado por la propiedad, pasando a formar parte de los documentos contractuales de la obra. implicados La Dirección Facultativa, tanto el Director de Obra como el Director de Ejecución de Obra, y recomendable el Coordinador de Seguridad y Salud, como parte de la Dirección facultativa y el Promotor que lo aceptará. Gestión y documentación generada. Se extenderá un acta de aprobación que irá suscrita por la Dirección Facultativa y aceptada por la propiedad. Documentos ACTA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE GESTION DE RESIDUOS Normativa. Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 10 APORTACIÓN DE DATOS PREVIOS PARA EL PROYECTO DE GRÚA El plano de emplazamiento de la edificación y las características del terreno serán aportados por la Dirección Facultativa, como datos previos para el desarrollo del proyecto de instalación de grúa. La instalación de grúa requiere de la presentación de un proyecto ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, suscrito por técnico titulado competente. La dirección facultativa. Gestión y documentación generada. Documentación acreditativa de las características del terreno (informe facilitado por la dirección facultativa de la obra) o estudio geotécnico. Normativa. Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva instrucción técnica complementaria MIE-AEM-2 del reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torres para obras u otras aplicaciones. Ao Antes de empezar la Obra 12/4214 11 VERIFICAR LA EXISTENCIA EN OBRA DEL LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN. En toda obra de construcción, incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 32/2006, cada contratista deberá disponer de un Libro de Subcontratación. Es recomendable que la dirección facultativa y el coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, verifiquen la existencia del mismo en la obra. El contratista, la dirección facultativa de la obra y el coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. Gestión y documentación generada Cada contratista, con carácter previo a la subcontratación con un subcontratista o trabajador autónomo de parte de la obra que tenga contratada, deberá obtener un Libro de Subcontratación habilitado que se ajuste al modelo que se inserta como anexo III, en el R. D.1.109/2007. El Libro de Subcontratación será habilitado por la autoridad laboral correspondiente al territorio en que se ejecute la obra. Al libro de subcontratación tendrán acceso el promotor, la dirección facultativa, el coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución de la obra, las empresas y trabajadores autónomos intervinientes en la obra, los técnicos de prevención, los delegados de prevención, la autoridad laboral y los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la ejecución de la obra. Documentos LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN Normativa. Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 13/4215 12. EMITIR EL ACTA DE REPLANTEO Y DE COMIENZO DE OBRAS Previo al inicio de la obras, según se establece en la LOE, Ley 38/1999, se procederá a levantar un acta de replanteo y comienzo de obras donde se fijará la fecha definitiva de inicio de la obra. implicados Suscriben el acta, el director de obra, el director de ejecución, el coordinador de seguridad y salud durante la ejecución y el constructor. Firma finalmente el promotor, dándose por enterado de su contenido y su conformidad al inicio de las obras. Gestión y documentación generada. En dicho acta figurará junto con los datos propios de la obra, emplazamiento, promotor, constructor, proyectista y de la dirección facultativa (director de obra, director de ejecución y coordinador en fase de ejecución), lo siguiente: Se dispone del proyecto de ejecución correspondiente a la licencia de obras. El constructor ha designado al/asume él mismo las funciones de/jefe de obra. El constructor ha realizado el replanteo del perímetro de la edificación proyectada, el cual una vez comprobado por el Director de la Ejecución de la Obra y verificado por el Director de Obra, resulta ajustado a las características del solar. El Coordinador de Seguridad y Salud ha aprobado el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. El constructor declara estar en condiciones de iniciar los trabajos contratados. La dirección facultativa, de acuerdo con el promotor, autoriza el inmediato comienzo de los trabajos. Como el acto en sí de la verificación de replanteo lleva implícita una inspección municipal, algunos municipios tienen habilitado un procedimiento de solicitud y modelo oficial de Acta de replanteo y comienzo de obras. Documentos ACTA DE REPLANTEO O DE COMIENZO DE OBRA Normativa. Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. LOE. Ao Antes de empezar la Obra 14/4216 SO. SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 15/4217 SO. SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 1. Dirigir la obra. 2. Dirigir la Ejecución material de la obra. 3. Gestionar y controlar la calidad de la obra. 4. Coordinar en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución. 5. Casos especiales. Cese del encargo profesional de los agentes técnicos. Paralización de la obra. So Seguimiento de la Ejecución de la Obra 16/4218 1. DIRIGIR LA OBRA El trabajo a realizar consiste en dirigir el desarrollo de la obra, en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto. Así mismo resolver las contingencias que se produzcan en la obra y elaborar las posibles modificaciones que surjan respecto al proyecto. Toda la documentación que compone la integridad del proyecto, así como la licencia, deberá estar en obra a disposición de los agentes intervinientes en el proceso constructivo. implicados Director de Obra, titulación habilitante según art. 12 de la LOE. Gestión y documentación generada. - Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar las instrucciones precisas en el libro de órdenes y asistencias, para la correcta interpretación del proyecto. LOE Art c, CTE Anejo II. 1ª. - Conformar las certificaciones parciales de la obra ejecutada (y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas), en la que figurarán las mediciones y valoraciones de la obra ejecutada. Art e, Art e. - Autorizar las modificaciones del proyecto y sus anejos CTE Anejo II. 1c. Documentos ACTA DE REPLANTEO Normativa. Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. LOE. Real Decreto 314/2006, Código Técnico de la Edificación. CTE. 17/4219 2. DIRIGIR LA EJECUCION MATERIAL DE LA OBRA El trabajo a realizar consiste en dirigir la ejecución material de la obra, comprobando replanteos, los materiales y la correcta ejecución, controlando cuantitativamente y cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado, la documentación técnica que lo desarrolla, las normas de la buena construcción, la disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y las instrucciones del Director de Obra. Director de Ejecución de Obra titulación habilitante según art. 13 de la LOE. Art. 13.1, 13.2.c Código Técnico de la Edificación Art Gestión y documentación generada - Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas. LOE Art d, CTE Anejo II. 1ª. - Elaborar y suscribir las certificaciones parciales (y la liquidación final de las unidades de obra ejecutada), en la que figurarán las mediciones y valoraciones de la obra ejecutada. Normativa. Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. LOE. Real Decreto 314/2006, Código Técnico de la Edificación. CTE. So Seguimiento de la Ejecución de la Obra 18/4220 3. GESTIONAR Y CONTROLAR LA CALIDAD DE LA OBRA El trabajo consiste en controlar cualitativamente el proceso de construcción en sus diferentes aspectos, como son: a) El Control de recepción en obra de los productos, equipos, sistemas que se suministran a obra. Esto implica el control de la documentación y la comprobación de que las características técnicas cumplen con lo exigido en proyecto o por la dirección facultativa. Este control comprenderá: o El control de la documentación de los suministros. Arts o El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad. Art o Control mediante ensayos. De acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, ensayos a realizar, criterios de aceptación y rechazo y acciones a adoptar. Art b) El Control de ejecución de cada unidad de obra, verificando su replanteo, materiales y correcta ejecución. Así mismo se deberá comprobar la compatibilidad entre productos y sistemas constructivos. Se adoptarán procedimientos que contemplen las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto. Art. 7.3 c) El Control de la obra terminada. Son las comprobaciones y pruebas de servicio realizadas una vez terminada la obra parcial o totalmente. Art. 7.4 De forma específica en aquellas obras donde exista puesta en obra de Hormigón como material, se ha de gestionar además: a) La aprobación del Programa de Control de la puesta en obra del hormigón antes de iniciar la ejecución de la estructura que desarrolla el Plan de Control incluido en proyecto y el Plan de Obra presentado por el constructor. EHE-08 Art y 92.1 b) La realización de las comprobaciones de los lotes y unidades de inspección definidos en el Programa de Control. Contemplará una división de la obra en lotes de ejecución. EHE-08 Art y Se corresponderán con partes sucesivas en el proceso de ejecución. 2. No se mezclarán elementos de tipología estructural distinta. 3. El tamaño no será superior al indicado 19/4221 El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la documentación del control realizado, verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones. CTE, Anejo II. La Dirección Facultativa establecerá y justificará las medidas correctoras oportunas, cuando los materiales o resultados de los ensayos, pruebas y análisis no sean conformes a lo especificado en el Proyecto de Ejecución. El Constructor recabará de los suministradores de productos la documentación de los productos así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda. CTE, Anejo II. 2b Los Laboratorios de Control de Calidad aportando documentación referente a los ensayos, análisis y/o pruebas. Los Instaladores aportando documentación sobre pruebas de obra terminada. Gestión y documentación generada Elaborar y recopilar toda la documentación referente al seguimiento del Control de obra. De los controles de recepción: El constructor facilitará al Director de Ejecución de Obra la documentación siguiente: a. Documentos de origen, hoja de suministro (albarán) y etiquetado. b. Certificado de garantía del fabricante firmado por persona física. c. Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. Del control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto. Artículo 5.2.3; y b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, artículo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas. Del control mediante ensayos Los laboratorios facilitarán al Director de Ejecución de Obra la documentación siguiente a) Los resultados de los ensayos, pruebas y análisis realizados. b) Certificación del/os Laboratorio/s en la que se indiquen el tipo y número de los ensayos, pruebas y análisis realizados. So Seguimiento de la Ejecución de la Obra 20/42 Mostrar más
PARTE I: Código Técnico de la Edificación CONDICIONES EN LA EJECUCION DE LA OBRA 1 GENERALIDADES Las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo con sujeción: - al proyecto y sus modificaciones Más detalles CONVENIO DE PREVENCIÓN Y COORDINACIÓN
CONVENIO DE PREVENCIÓN Y COORDINACIÓN Obra: Emplazamiento: Municipio: Promotor/a: La prevención de los riesgos para la salud y la seguridad laboral constituye una prioridad para quienes suscribimos este Más detalles Ejercicio. profesional. Dirección de Ejecución de Obra
Ejercicio profesional Dirección de Ejecución de Obra LOS AGENTES DE LA EDIFICACIÓN Regulación Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) Ley de Ordenación y Fomento de la Calidad de la Edificación (LOFCE) Más detalles CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN. LA LEY DE ORDENACIÓN N DE LA EDIFICACIÓN N Y EL CÓDIGO TÉCNICOT DE EDIFICACIÓN
CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN. LA LEY DE ORDENACIÓN N DE LA EDIFICACIÓN N Y EL CÓDIGO TÉCNICOT DE EDIFICACIÓN I MAÑANA DE LA EDIFICACIÓN 2009 LUIS JIMÉNEZ LÓPEZ DIRECTOR DEL GABINETE TÉCNICO LEY DE ORDENACIÓN Más detalles DISPOSICIONES GENERALES
DISPOSICIONES GENERALES DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 4961 DECRETO 209/2014, de 28 de octubre, por el que se regula el control de calidad en la construcción. Desde el año 1990 el Gobierno Más detalles I. Principado de Asturias
11 V 2007 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 8931 I. Principado de Asturias DISPOSICIONES GENERALES CONSEJERIAS DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA Y DE EDUCACION Y CIENCIA: DECRETO 44/2007, de Más detalles 2.1 Asistencia Técnica a la supervisión de proyecto, construcción y puesta en servicio.
PLIEGO DE CLAUSULAS TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS DE ASISTENCIA TECNICA A LA INGENIERIA DE SUPERVISION Y LA DIRECCION FACULTATIVA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Más detalles ANEXO: PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
ANEXO: PLAN DE CONTROL DE CALIDAD CONDICIONES EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS Generalidades Las obras a acometer en el edificio se llevarán a cabo con sujeción al proyecto y sus modificaciones autorizadas Más detalles GUIA BÁSICA PARA EL AUTO-PROMOTOR
GUIA BÁSICA PARA Ante la complejidad que plantean los procesos propios de la construcción, desde Arq&Tec arquitectos hemos elaborado esta guía básica planteada como una ayuda u orientación al cliente. Más detalles CURSO/GUÍA PRÁCTICA DE SEGURO DECENAL Y LA OCT
SISTEMA EDUCATIVO inmoley.com DE FORMACIÓN CONTINUA PARA PROFESIONALES INMOBILIARIOS. CURSO/GUÍA PRÁCTICA DE SEGURO DECENAL Y LA OCT Capítulo 1. El seguro decenal y la Ley 38/1999 de ordenación de la edificación Más detalles GORKA VILLANUEVA - ARQUITECTO
www.gorkavillanueva.com info@gorkavillanueva.com C/ Don Felipe nº11 28004 Madrid +34 655 03 44 55 GUÍA BÁSICA PARA EL AUTO-PROMOTOR PASOS QUE NORMALMENTE DEBEN LLEVARSE A CABO DESDE QUE SE PLANTEA LA IDEA Más detalles COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DEFINICIÓN Coordinación de seguridad y salud en fase de proyecto El coordinador de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obra es el técnico competente Más detalles Anejo II.- Documentación del seguimiento de la obra.
OBLIGACION DE CUSTODIA DE LA DOCUMENTACION VISADA POR LOS COLEGIOS DE INGENIEROS INDUSTRIALES NORMATIVA Real Decreto 1332/2000, de 7 de julio, por el que se aprueban los Estatutos Generales de los Colegios Más detalles TEMA 10. LA DIRECCIÓN DE OBRA.
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO RELATIVO AL DESARROLLO DEL PROYECTO BÁSICO EN UN PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS Más detalles Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales
cm/aa Rº. Sª: nº. 785 C O N S E J O G E N E R A L Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales Como continuación a nuestra comunicación nº. 219 del pasado 12 de febrero y de conformidad Más detalles ENCARGAR Y CONSTRUIR UN EDIFICIO LOS TÉCNICOS QUE INTERVIENEN EN EL PROYECTO Y EN LA OBRA
ENCARGAR Y CONSTRUIR UN EDIFICIO Antes de iniciar cualquier nueva construcción o la reforma y ampliación de un edificio existente, es necesario disponer de un proyecto. Este documento es imprescindible Más detalles JORNADA TÉCNICA ACTUALIZACIÓN DE LA GUÍA TÉCNICA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN RD 1627/97 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
JORNADA TÉCNICA ACTUALIZACIÓN DE LA GUÍA TÉCNICA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN RD 1627/97 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Santander, 31 de mayo de 2012 Gustavo A. Arcenegui Parreño INVASSAT Generalitat Más detalles ------------------ =============
SERVICIOS DE ASISTENCIA PARA LA COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS: ACCESO A LA NUEVA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE BARCELONA. RED DE CERCANÍAS DE BARCELONA ------------------ PLIEGO Más detalles LAS ICT Y EL REAL DECRETO 1000/2010, SOBRE VISADO COLEGIAL OBLIGATORIO.
Asesoría Jurídica LAS ICT Y EL REAL DECRETO 1000/2010, SOBRE VISADO COLEGIAL OBLIGATORIO. La exigencia de visado obligatorio para los proyectos y certificados de ICT en los edificios se encuentra contemplada Más detalles CONSEJERÍA DE FOMENTO, VIVIENDA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y TURISMO
4820 CONSEJERÍA DE FOMENTO, VIVIENDA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y TURISMO DECRETO 19/2013, de 5 de marzo, por el que se regula el control de calidad de la construcción y obra pública. (2013040021) La Comunidad Más detalles 6. Construcción. 6.1 Guía de Actuación Inspectora sobre Gestión Preventiva en Obras de Construcción SUBSECRETARIA
6. Construcción 6.1 Guía de Actuación Inspectora sobre Gestión Preventiva en Obras de Construcción SUBSECRETARIA 1. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 1.1 En las obras incluidas en el ámbito de aplicación del Real Más detalles INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN
GUÍA PRÁCTICA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD FASE DE EJECUCIÓN DE LA OBRA INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN Esta Guía Técnica, está estructurada en cuatro áreas de contenidos, que son las siguientes: TRAMITES Más detalles I. DISPOSICIONES GENERALES Consejería de Turismo y Transportes
2003/039 - Miércoles 26 de Febrero de 2003 I. DISPOSICIONES GENERALES Consejería de Turismo y Transportes 337 decreto 20/2003, de 10 de febrero, por el que se modifica el Decreto 305/1996, de 23 de diciembre, Más detalles MANUAL DEL DIRECTOR FACULTATIVO DE LAS OBRAS
MANUAL DEL DIRECTOR FACULTATIVO DE LAS OBRAS Dirección General de Coordinación- noviembre 2008 Consejería de Salud y Bienestar Social MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA LA DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS Más detalles Técnico en Prevención de Riesgos Laborales UPD Salamanca 4 UPD Salamanca 4
María José Porras Rubio Ángel Luis Rodríguez Sánchez Técnico en Prevención de Riesgos Laborales Asesor Jurídico UPD Salamanca 4 UPD Salamanca 4 1 INTRODUCCIÓN INDICE TRAMITES TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS Más detalles U C L M. EU Ingeniería Técnica. Agrícola
PROYECTO DE QUESERÍA INDUSTRIAL EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL DE MANZANARES, PARCELA 88, C/ XII, (CIUDAD REAL) AUTOR: Pedro Luna Luna. ANEJO Nº 13. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. ÍNDICE. 1. INTRODUCCIÓN. Más detalles EXPOSICION DE MOTIVOS
ORDENANZA ESPECÍFICA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA REHABILITACIÓN, REPARACIÓN Y RENOVACIÓN DE FACHADAS Y CUBIERTAS Y PARA LA SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTONICAS E INSTALACION DE ASCENSORES Más detalles ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
1 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 1. INTRODUCCIÓN 1.1 Justificación del Estudio Básico de Seguridad y Salud El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas Más detalles BORRADOR DE PROCEDIMIENTO DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA
Secretariado de Política de Prevención de Riesgos Laborales Ctra.Sacramento La Cañada de San Urbano 04120 Almería (España) Telf.: 950 015 000 FAX: 950 000 000 www.ual.es Nota previa.- Este documento se Más detalles DECRETO FORAL 322/2000, DE 2 DE OCTUBRE, DEL GOBIERNO DE NAVARRA, POR EL QUE SE REGULA EL LIBRO DEL EDIFICIO
DECRETO FORAL 322/2000, DE 2 DE OCTUBRE, DEL GOBIERNO DE NAVARRA, POR EL QUE SE REGULA EL LIBRO DEL EDIFICIO (Publicado en el Boletín Oficial de Navarra de 25 de octubre de 2000) ÍNDICE Preámbulo... 3 Más detalles ÍNDICE DE CONTENIDOS
ÍNDICE DE CONTENIDOS PÁG. 00. Acuerdos Generales 05 01. Dirección de ejecución y/o legalización de obras 09 de nueva planta,reformas, ampliaciones, rehabilitaciones, conservación, decoración, etc. 02. Más detalles NORMATIVA DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN LA EDIFICACIÓN
Compendio de NORMATIVA DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN LA EDIFICACIÓN (Actualizado a Octubre/2004) Servicio de Normativa Técnica, Supervisión y Control Dirección General de Arquitectura y Vivienda Más detalles Cómo elegir una vivienda con calidad PROCESO DE LA EDIFICACIÓN
Cómo elegir una vivienda con calidad PROCESO DE LA EDIFICACIÓN C ó m o e l e g i r u n a v i vienda co n c a l i d a d. P r o ce so d e l a e d i f i ca c i ó n 2 / 1 2 C ó m o e l e g i r u n a v i vienda Más detalles PROCESO DE GESTIÓN-CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR (AUTOPROMOTORES)
PROCESO DE GESTIÓN-CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR (AUTOPROMOTORES) Este documento pretende ser una pequeña ayuda para todas aquéllas personas que tienen la ilusión de construirse una vivienda Más detalles LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EDIFICACIÓN Antonio Mármol Ortuño Marta Pérez Herrero COLEGIO DE ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MURCIA
RESUMEN Conocidas las obligaciones que establece la normativa de prevención de riesgos laborales para el promotor, el contratista, el subcontratista, los trabajadores autónomos y en especial las referidas Más detalles INFORME SOBRE LAS POSIBLES ACTUACIONES DEL ARQUITECTO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
INFORME SOBRE LAS POSIBLES ACTUACIONES DEL ARQUITECTO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD INDICE GENERAL DE POSIBLES ACTUACIONES: A) ANTES DE EMPEZAR EL PROYECTO B) DURANTE LA ELABORACION DEL PROYECTO B.l Más detalles LEY de Calidad de la Edificación (Comunidad de Madrid)
LEY de Calidad de la Edificación (Comunidad de Madrid) LEY 17-3-1999, núm. 2/1999 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID BOE 29-5-1999, núm. 128, [pág. 20478] BO. COMUNIDAD DE MADRID 29-3-1999, núm. 74, Más detalles CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES CAPITULO II.- HECHO IMPONIBLE
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1º.- Conforme a lo dispuesto en los artículos 59.2, y 100 a 103 del texto Más detalles COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD Estudio Seguridad y Salud Obligaciones de los Agentes Intervinientes Oferta de Servicios Profesionales Trabajo Coordinador en Materia de Seguridad y Salud en Más detalles Coordinación de actividades empresariales
Coordinación de actividades empresariales Plan General de Actividades Preventivas de la Seguridad Social 2013 Sumario 1. Introducción 3 Qué es? Objetivo Tipos de empresarios 2. Supuestos de concurrencia Más detalles ALCANCE Y LÍMITES DE LOS INFORMES DE LOS TÉCNICOS MUNICIPALES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE OTORGAMIENTO DE LAS LICENCIAS URBANÍSTICAS
ALCANCE Y LÍMITES DE LOS INFORMES DE LOS TÉCNICOS MUNICIPALES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE OTORGAMIENTO DE LAS LICENCIAS URBANÍSTICAS 1.- Necesidad preceptiva de emitirse informes técnicos en los procedimientos Más detalles Criterios para la gestión de la coordinación en materia de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra
Criterios para la gestión de la coordinación en materia de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra ANTES DE LA OBRA Contrato. Documento fundamental que define las condiciones del trabajo del Más detalles R E U N I D O S DE UNA PARTE:
BORRADOR DE CONTRATO DE: REDACCIÓN ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD/ ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA E L A B O R A C I Ó N D E L P R O Y E C TO Y D U R A N Más detalles LEY de. Medidas para la calidad de la edificación. Actualizado a febrero de 2009
LEY de Medidas para la calidad de la edificación Actualizado a febrero de 2009 Índice Ley 2/1999, de 17 de marzo, de Medidas para la Calidad de la Edificación... 4 Preámbulo... 4 TITULO I. Del ámbito de Más detalles PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD INDICE 1.- CONDICIONES DEL PROYECTO 1.1.- GENERALIDADES 1.2.- CONTROL DEL PROYECTO 2.- CONDICIONES EN LA EJECUCION DE LA OBRA 2.1.- GENERALIDADES 2.2.- CONTROL DE RECEPCION EN Más detalles Consejería de Economía e Innovación Tecnológica
Pág. 8 SÁBADO 18 DE OCTUBRE DE 2003 B.O.C.M. Núm. 249 reglamentario de las instalaciones industriales en la Comunidad de Madrid. Artículo 2 Ámbito de aplicación Consejería de Economía e Innovación Tecnológica Más detalles DOCUMENTO DE PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES DEL SECTOR RESIDENCIAL (USO
DOCUMENTO DE PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES DEL SECTOR RESIDENCIAL (USO VIVIENDA Y HOTELERO) (PAREER) Madrid, 16 de Diciembre Más detalles FINANCIADO POR: Guía del Coordinador de Seguridad y Salud en Obras de Construcción
FINANCIADO POR: Guía del Coordinador de Seguridad y Salud en Obras de Construcción 25 2 Normativa aplicable Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales CONVENIO 62 OIT, relativo Más detalles PROCEDIMIENTO DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES
Página 1 de 11 COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Revisión Modificaciones realizadas 0 Revisión inicial 1 Actualización general de todo el procedimiento 2 Modificación de todo el procedimiento 3 Más detalles LICENCIA DE SEGREGACIÓN-AGRUPACIÓN-PARCELACIÓN. Persona Interesada física o jurídica.
1 LICENCIA DE SEGREGACIÓN-AGRUPACIÓN-PARCELACIÓN CÓDIGO: CS/05 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 1/09/2012 DESCRIPCIÓN: Tendrán la consideración legal de parcelación, con independencia de su finalidad concreta y de Más detalles REGULADORA DE LA CONSERVACIÓN E INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS
MODELO ORDENANZA REGULADORA DE LA CONSERVACIÓN E INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS Modelo ORDENANZA REGULADORA DE LA CONSERVACIÓN Y DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La Ley del Más detalles ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA LICENCIA DE OCUPACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TERUEL. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA LICENCIA DE OCUPACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TERUEL. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Las licencias de ocupación o primera utilización de los edificios han formado parte, tradicionalmente, Más detalles PENTA ASESORES www.pentaasesores.es
Palma, enero 2001 INFORMACION ESPECIFICA PARA EMPRESAS DE CONSTRUCCION Y ACTIVIDADES ANEXAS Además de la información general anterior sobre como organizar la prevención de riesgos en su empresa, las Empresas Más detalles AYUNTAMIENTO DE PALENCIA Intervención
REGLAMENTO REGULADOR DEL REGISTRO CONTABLE DE FACTURAS Y DEL PUNTO GENERAL DE ENTRADA DE FACTURAS ELECTRÓNICAS DEL AYUNTAMIENTO DE PALENCIA Y DE SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Exposición de motivos La Ley 15/2010 Más detalles CONTRATO DE DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LA OBRA REUNIDOS
CONTRATO DE DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LA OBRA En, a, de, de De una parte, REUNIDOS D., con NIF domicilio en, de, teléfono de contacto y correo electrónico, en adelante Autor del Encargo, actúa: Más detalles BO. Comunidad de Madrid 8 mayo 2003, núm. 108/2003 [pág. 23]
BO. Comunidad de Madrid 8 mayo 2003, núm. 108/2003 [pág. 23] Decreto 51/2003, de 10 abril 2003. Aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del Inventario de Bienes Culturales de la Comunidad Más detalles ORDEN SOBRE EL REGISTRO DE CERTIFICADOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, ORDEN SOBRE EL REGISTRO DE CERTIFICADOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y el Consejo de 16 de diciembre Más detalles TEXTO. REGISTRO NORM@DOC: 47083 BOMEH: 42/2015 PUBLICADO EN: BOE n.º 248, de 16 de octubre de 2015.
TÍTULO: Real Decreto 867/2015, de 2 de octubre, por el que se regulan las especificaciones y condiciones para el empleo del Documento Único Electrónico para el cese de actividad y extinción de las sociedades Más detalles PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES que han de regir para la. Dirección Facultativa de la obra:
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES que han de regir para la Dirección Facultativa de la obra: 25-SA-081/DO. MARTINAMOR. Abastecimiento comarcal. 3ª Fase. DIRECCIÓN DE OBRA. N.Rfa.: VTA ÍNDICE Más detalles RESUMEN. CERTIFICADO HABITABILIDAD Licencias segunda ocupación (26)
RESUMEN CERTIFICADO HABITABILIDAD Licencias segunda ocupación (26) Un ingeniero técnico industrial presentó una reclamación por la posible existencia de obstáculos a la unidad de mercado en materia de Más detalles BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Pág. 28 JUEVES 22 DE MAYO DE 2014 B.O.C.M. Núm. 120 I. COMUNIDAD DE MADRID C) Otras Disposiciones Consejería de Economía y Hacienda 3 ORDEN de 12 de marzo de 2014, de la Consejería de Economía y Hacienda, Más detalles EL LIBRO DE ÓRDENES Y ASISTENCIAS 1.- NORMATIVA RELATIVA AL LIBRO DE ÓRDENES Y ASISTENCIAS
Artículo 2. El Libro de Ordenes y Asistencias será facilitado y diligenciado por el Colegio Oficial de Arquitectos que haya extendido el visado del proyecto técnico correspondiente, cuando el Arquitecto Más detalles ORDENANZA REGULADORA DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS
Para facilitar el cumplimiento del deber urbanístico de conservación que corresponde a los propietarios de los inmuebles, la Ley de Suelo de la Comunidad de Madrid (Ley 9/2001 de 17 de julio vigente establece Más detalles Pliego de condiciones generales
Pliego de condiciones generales Disposiciones generales Naturaleza y objeto del pliego general Artículo 1. El presente pliego general de condiciones tiene carácter supletorio del pliego de condiciones Más detalles PROMOTOR: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AREVALO A.2.1 DEFINICION Y CONTENIDO DEL PLAN DE CONTROL SEGÚN EL CTE
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y MEJORA DEL ALUMBRADO en c/eusebio REVILLA, c/santa CATALINA, c/paneras DEL REY y Plaza de la MORAÑA (1ª fase) en ARÉVALO (ÁVILA) PLAN PROVINCIAL 2009 (Obra Más detalles Antecedentes. A la vista de estos antecedentes, hemos considerado oportuno elaborar esta resolución, en conformidad con las siguientes:
Resolución del Ararteko de 15 de mayo de 2013,, por la que se recomienda al Ayuntamiento de Sestao que reconozca la competencia de los decoradores y diseñadores de interior para la redacción y dirección Más detalles NORMATIVA APLICABLE AL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN JUAN CARLOS HERRERO PACHO UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL DE LEÓN
NORMATIVA APLICABLE AL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN JUAN CARLOS HERRERO PACHO UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL DE LEÓN Normativa sobre seguridad y salud en obras de construcción RD 1627/97 RD 171/2004 Más detalles ORDENANZA Nº 28 REGULADORA DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS (ITE)
ORDENANZA Nº 28 REGULADORA DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS (ITE) Para facilitar el cumplimiento del deber urbanístico de conservación que corresponde a los titulares de los inmuebles, la Ley 9/2001, Más detalles ORDENANZA MUNICIPAL RELATIVA A LA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES NO SUJETAS A LICENCIA
ORDENANZA MUNICIPAL RELATIVA A LA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES NO SUJETAS A LICENCIA La presente ordenanza se adopta al objeto de adecuar la normativa municipal a los cambios Más detalles L A A R Q U I T E C T U R A T É C N I C A D E E S P A Ñ A
cm/mt Rgtº. Sª. nº.: 1.515 D E C O N S E J O G E N E R A L L A A R Q U I T E C T U R A T É C N I C A D E E S P A Ñ A Resolución-Circular de la Dirección General de los Registros y del Notariado sobre los Más detalles UNIVERSIDAD DE OVIEDO
UNIVERSIDAD DE OVIEDO Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales Trabajo Fin de Máster LA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES El alumno: El Director del Trabajo Fin de Máster: D. José Más detalles GESCO AUTOPROMOCIÓN GUÍA BÁSICA DEL AUTOPROMOTOR. Guía Básica del Autopromotor Página 1
GESCO AUTOPROMOCIÓN GUÍA BÁSICA DEL AUTOPROMOTOR Guía Básica del Autopromotor Página 1 INDICE TEMÁTICO INTRODUCCIÓN 3 EL PROCESO DE AUTOPROMOCIÓN 4 La búsqueda y compra de la parcela 5 Diseño de la edificación Más detalles PROCEDIMIENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. Edición: 1 Fecha aprobación: Página 1 de 10
Edición: 1 Fecha aprobación: Página 1 de 10 Elaborado por: Antonio Jesús Peñalver García Revisado por: Aprobado por: Fecha: 4 de Abril de 2013 Fecha: Fecha: Firma Firma Firma Procedimiento PROCEDIMIENTO Más detalles PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES OBJETO: OBRAS: REDACCION DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN, DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE INVESTIGACIÓN Más detalles Por tal motivo, se pueden realizar comentarios a la misma al correo electrónico agraciag@navarra.es, a más el próximo viernes 17 de mayo.
Este es el borrador de Orden Foral por la que se regula el registro administrativo de certificados de eficiencia energética de edificios, el control externo de dicha certificación y la publicidad de la Más detalles HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES. Unidad de Prevención n de Riesgos Laborales Fco. Javier Martínez
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES Riesgos Laborales Fco. Javier COMUNICACIÓN ORAL LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION EN CENTROS HOSPITALARIOS, COORDINACIÓN EMPRESARIAL Más detalles Concurrencia de empresas y coordinación preventiva
> DOSSIER: JUEGOS OLÍMPICOS 2012 Concurrencia de empresas y coordinación preventiva Es fundamental que las empresas que van a participar en la ejecución de un mismo proyecto se encuentren informadas sobre Más detalles Grupo El Derecho y Quantor, S.L. 1 EDITORIAL JURIDICA - AUTORIZADOS - DIANA BARROSO
EDL 1999/63355 Jefatura del Estado Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. BOE 266/1999, de 6 de noviembre de 1999 Ref Boletín: 99/21567 Suplemento BOE Gallego 12/1999, de 15 de Más detalles Ayuntamiento de Jerez Urbanismo
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN URGENTE, DEL SERVICIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS CONTRATADAS Más detalles ORDENANZA REGULADORA DE AYUDAS A LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS
ORDENANZA REGULADORA DE AYUDAS A LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Exposición de Motivos Artículo 1. Objeto CAPÍTULO I. REGULACIÓN DE LAS ÁREAS DE REHABILITACIÓN AISLADA PREFERENTE. Artículo 2. Condiciones Más detalles ARIZA. @dministraciones su comunidad n su casa
ARIZA @dministraciones su comunidad n su casa Decreto 158/1997, de 8 de julio, por el que se regula el Libro del Edificio de las viviendas existentes y se crea el Programa para la revisión del estado de Más detalles Certificación de Eficiencia Energética de Edificios. Logroño 26 de marzo de 2009
Certificación de Eficiencia Energética de Edificios Logroño 26 de marzo de 2009 1 2 El sector de la vivienda y servicios, compuesto en su mayoría por edificios, absorbe: 3 Consumo de energía que se estima Más detalles Ordenanza sobre la Inspección Técnica de Edificios.
Ordenanza sobre la Inspección Técnica de Edificios. En el marco del deber urbanístico de conservación que corresponde a los titulares de los inmuebles, la normativa vigente establece la obligatoriedad Más detalles ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS Y PROFESIONALES DE LA INSPECCION TECNICA DE EDIFICIOS
ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS Y PROFESIONALES DE LA INSPECCION TECNICA DE EDIFICIOS 91 352 73 51 / 649 016 540 secretaria@ite.org.es / http://www.ite.org.es CIF _ G83371161 / Ministerio del Interior Más detalles Certificación de Eficiencia Energética de Edificios. Logroño 23 de marzo de 2009
Certificación de Eficiencia Energética de Edificios Logroño 23 de marzo de 2009 1 2 El sector de la vivienda y servicios, compuesto en su mayoría por edificios, absorbe: 3 Consumo de energía que se estima Más detalles Figuras jurídicas que intervienen en una obra de construcción
Figuras jurídicas que intervienen en una obra de construcción Jornada de presentación de la Guía Técnica de la Construcción del INSHT Miguel Ángel Sánchez de la Arena SUJETOS CON OBLIGACIONES PROMOTOR Más detalles Decreto 6/2003, de 16 de enero, por el que se regulan las instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica
Decreto 6/2003, de 16 de enero, por el que se regulan las instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica Preámbulo El artículo 3.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Más detalles C O N S E J O G E N E R A L D E LA A R Q U I T E C T U R A T É C N I C A D E E S P A Ñ A
Rgtº. Sª. Nº.: 640 C O N S E J O G E N E R A L D E LA A R Q U I T E C T U R A T É C N I C A D E E S P A Ñ A Observaciones a los documentos de preguntas y respuestas sobre el Real Decreto 235/2013, por Más detalles OBRAS: PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD Nº 02/15
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR DE PROYECTO, DIRECCIÓN FACULTATIVA Y OBRA DE LA AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO QUE ALBERGA AL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO Más detalles INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN IIS BIODONOSTIA
INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN IIS BIODONOSTIA 1. INTRODUCCIÓN Mediante convenio de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, la Diputación Foral de Gipuzkoa, la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Más detalles Ordenanza municipal de obras menores
Ordenanza municipal de obras menores Acuerdo del Consejo Plenario de 6-4-2004 Texto consolidado. Incluye las modificaciones posteriores TÍTULO I Disposiciones generales Artículo 1. Objeto Esta Ordenanza Más detalles CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y TRABAJO
D.O.E. Número 146 22 Diciembre 2005 17887 4. Se excluyen del Anexo I los municipios de Villa del Campo y Guijo de Coria. 5. El Anexo II queda redactado como sigue: A N E X O II Holguera Riolobos Polígonos Más detalles APLICACIÓN DEL R.D. 1627/97 A OBRAS SIN PROYECTO
COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO GRUPO DE TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN SUBGRUPO DE OBRAS SIN PROYECTO APLICACIÓN DEL R.D. 1627/97 A OBRAS SIN PROYECTO 1.- INTRODUCCIÓN En la reunión celebrada Más detalles norma Criterios de Dirección y Control de Obras en los Sistemas de Distribución de Gas Código: NT.0011.GN-DG Edición: 1
Criterios de Dirección y Control de Obras en los Sistemas de Distribución de Gas norma Código: NT.0011.GN-DG Elaborado Revisado Aprobado Responsable Procesos de Construcción PABLO RIAÑO RIBOTA OSCAR VALLEJO Más detalles BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 243 Sábado 10 de octubre de 2015 Sec. I. Pág. 94867 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 10926 Real Decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Más detalles OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LA SUBCONTRATACION
C ircular Informativa R&R Asesores 1 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LA SUBCONTRATACION Cuándo se da la subcontratación? De la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.03) Más detalles ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA DE LICENCIAS URBANISTICAS
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA DE LICENCIAS URBANISTICAS Artículo 1º Fundamento y naturaleza En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 Más detalles 2016 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback