Source: http://slideplayer.pl/slide/411080/
Timestamp: 2017-07-26 21:02:59+00:00
Document Index: 69327339

Matched Legal Cases: ['ART. 36', 'Art. 31', 'art. 632', 'art. 14', 'Art.30', 'Art. 7', 'Art. 18', 'Art. 41', 'Art. 25']

Włodzimierz Kiernożycki Nieporęt, 25 luty 2012 r. - ppt pobierz
OpublikowałKlaudia Naporowski
Prezentacja na temat: "Włodzimierz Kiernożycki Nieporęt, 25 luty 2012 r."— Zapis prezentacji:
Włodzimierz Kiernożycki Nieporęt, 25 luty 2012 r.NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY W PRZYGOTOWANIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE Włodzimierz Kiernożycki Nieporęt, 25 luty 2012 r.
PROGRAM WYKŁADU NAWIĄZANIE DO PRAWA Podstawy prawne zamówienia publicznego Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dokumentacja projektowa, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Program funkcjonalno-użytkowy OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY WZÓR UMOWY NA BAZIE WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH FIDIC
PODSTAWY PRAWNE Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień Publicznych Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
PODSTAWY PRAWNE Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r, Kodeks Cywilny Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUSEKCJA IV PROCEDURA IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy ? tak nie Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIAWyrok z dnia 21 lipca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych KIO/UZP 1466/10 „Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (,,,) winna być traktowana w sposób dosłowny, zaś wszelkie nieścisłości na jej tle nie mogą w sposób negatywny obciążać wykonawców”.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (ART. 36 ust.1 PZP)punkt 3) opis przedmiotu zamówienia, punkt12) opis sposobu obliczenia ceny, punkt16) istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach,
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Art. 31)W Rozporządzeniu MI z dnia 2 września 2004 został określony szczegółowy zakres i forma: 1) dokumentacji projektowej, 2) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 3) programu funkcjonalno-użytkowego, mając na względzie rodzaj robót budowlanych
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA„W szczególności należy zgodzić się (.) iż projekt budowlany ma charakter nadrzędny nad projektem wykonawczym, a przedmiar robót ma na celu umożliwienie dokonania wyceny robót, nie zaś ich opisanie. Oznacza to, że roboty opisane w projekcie budowlanym wchodzą w zakres zamówienia podstawowego, nawet jeżeli nie zostały ujęte w projekcie [wykonawczym] lub przedmiarze, bądź też zachodzą inne rozbieżności pomiędzy tymi dokumentami a projektem budowlanym”
ZAWARTOŚĆ STWiORB Nr punktu Nazwa punktu Specyfikacji Wymagania 1Wstęp informacje o przedmiocie i zakresie robót oraz terenie budowy, nazwy i kody grup, klas i kategorii robót, określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie zdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 2 Wyroby budowlane wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości – poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm 3 Sprzęt i maszyny wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością norm
ZAWARTOŚĆ STWiORB Nr punktu Nazwa punktu Specyfikacji Wymagania 4Transport wymagania dotyczące środków transportu 5 Wykonanie robót wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń a także wymagania specjalne 6 Kontrola jakości opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia 7 Przedmiar i obmiar robót wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
ZAWARTOŚĆ STWiORB Nr punktu Nazwa punktu Specyfikacji Wymagania 8Opis sposobu odbioru robót budowlanych odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiór techniczny, końcowy i gwarancyjny 9 Opis sposobu rozliczenia robót ustalenia dotyczące zakresu (kompletu) robót „stałych” oraz prac towarzyszących, determinujących cenę jednostki obmiarowej, opis warunków niezbędnych dla przejściowego rozliczenia robót „w toku” (wymagania rozszerzone w stosunku do rozporządzenia MI) 10 Dokumenty odniesienia przywołanie dokumentów będących podstawą do wykonania robót budowlanych , w tym wszystkich elementów dokumentacji projektowej, norm, aprobat technicznych oraz innych dokumentów i ustaleń technicznych
WSKAZÓWKI METODOLOGICZNE OPRACOWANIA STWiORBWymagania zawarte w p.5 „Wykonanie robót” muszą być dostosowane do konkretnych robót a nie mechanicznie kopiowane. W p.9 „Opis sposobu rozliczenia robót” oprócz ścisłego określenia pozycji przedmiarowej jednostki technicznej robót podstawowych (stałych) powinien być zawarty opis warunków niezbędnych dla przejściowego rozliczenia robót „w toku”, jakkolwiek jest to wymaganie rozszerzone w stosunku do rozporządzenia MI. Referencje w p. 10 „Dokumenty odniesienia” powinny być oparte na normach PN-EN jednak nie ma zakazu stosowania wycofanych norm lub odpowiednich dla specyfiki obiektu wymagań technicznych.
PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PFU)CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia (analogia do Żółtej Książki FIDIC) CZĘŚĆ INFORMACYJNA
OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIACharakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych Zawarte w PFU liczby dotyczące ilości, wymiarów, wagi lub innych parametrów, mają wyłącznie charakter informacyjny i są jedynie bazą dla obliczenia ceny oferty, jednakową dla wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu. Faktyczne ilości wykonanych robót, dostaw i usług, które okażą się niezbędne do wykonania po opracowaniu projektu budowlanego przez Wykonawcę nie będą miały znaczenia dla Ceny Kontraktowej.
OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAAktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Powinny dotyczyć m.in: wymagań wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, wytycznych inwestorskich i uwarunkowań związanych z przygotowaniem budowy i jej przeprowadzeniem, możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury, warunków przygotowania i użytkowania terenu budowy oraz zapewnienia dostępu do sąsiednich posesji, dróg i innych nieruchomości
OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAOgólne właściwości funkcjonalno-użytkowe Powinny charakteryzować m.in: przeznaczenie inwestycji, ogólne warunki użytkowania, ograniczenia eksploatacyjne (ekonomia zużycia energii, paliw i t.p.), otwartość systemu na rozbudowę.
OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIASzczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 „Właściwości użytkowe w budownictwie”. Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych, jeśli wymaga tego specyfika obiektu budowlanego. Niekiedy takie określenia są wpisywane bez uzasadnienia a poprzez nadmierne uszczegółowienie wymagań, mogą nawet zwiększyć ryzyko Zamawiającego
WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAW zależności od specyfiki obiektu budowlanego, należy określić wymagania odpowiednio dla; przygotowania terenu budowy, architektury, konstrukcji, instalacji, wykończenia, zagospodarowania terenu. W przypadku inwestycji o złożonej strukturze technicznej nie zawsze można określić cechy- obiektów, dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych. ściśle wg dyspozycji przedmiotowego rozporządzenia MI. Określenia tych cech i wskaźników można dokonać w ramach wymagań dla Dokumentów Wykonawcy.
WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAOpracowanie warunków wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB) odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych Do opisu wymagań nie należy używać dostępnych specyfikacji, a WWiORB opracować odpowiednio dla robót lub całego obiektu, uwzględniając ich/jego specyfikę i charakter. Wykonawcę można zobowiązać do opracowania STWiORB w ramach Dokumentów Wykonawcy, po opracowaniu i zatwierdzeniu projektu budowlanego
DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIADokumenty Wykonawcy: skład i przedmiot Dokumentów Wykonawcy (projekt budowlany, projekt wykonawczy, powtórny raport OOŚ, STWiORB, projekt rozruchu technologicznego, instrukcja obsługi, inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego), kolejność opracowania Dokumentów Wykonawcy. Wymagania w stosunku do kontroli jakości robót (Program Zapewnienia Jakości) Zakres i warunki Prób Eksploatacyjnych
CZĘŚĆ INFORMACYJNA PFUWymagane są dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. Dla uniknięcia nieścisłości wszystkie dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów powinny być powołane w części opisowej w „Aktualnych uwarunkowaniach wykonania przedmiotu zamówienia”. W tym miejscu należy jedynie załączyć kserokopie tych dokumentów.
CZĘŚĆ INFORMACYJNA PFUWymagane jest oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (nie wymagane przy inwestycjach drogowych na zasadach ZRID) Jeżeli ustalenia zawarte w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego okazałyby się zbyt ogólne, nie określające ściśle przebiegu robót liniowych, mogą wystąpić trudności w ustaleniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W takiej sytuacji należałoby zastosować zamówienie na roboty (z projektem Zamawiającego)
CZĘŚĆ INFORMACYJNA PFUPowołanie przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego Dla uniknięcia nieścisłości normy, wymagania techniczne i jakościowe oraz inne dokumenty odnoszące się do wymagań dotyczących właściwości wyrobów budowlanych, wykonywania robót oraz kontroli jakości, należy umieszczać w odpowiednich WWiORB W tym miejscu części informacyjnej należy jedynie powołać akty prawa rangi ustawy lub rozporządzenia.
CZĘŚĆ INFORMACYJNA PFUCzęść informacyjna PFU zgodnie z § 19 punkt 4) Rozporządzenia MI z 2 września 2004 r. obejmuje także inne posiadane przez Zamawiającego informacje, m.in: kopię mapy zasadniczej, wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów, inwentaryzację zieleni, pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości, porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci (…) oraz dróg (…)
CZĘŚĆ INFORMACYJNA PFUZnaczenie dokumentów i informacji dołączonych w części informacyjnej PFU W związku z ogólnym charakterem, te dokumenty oraz informacje mają przede wszystkim znaczenie formalne i zasadniczo nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia. Jeżeli jednak w jakimkolwiek z nich występują elementy opisu przedmiotu zamówienia lub wymagań zamawiającego, to takie dane powinny być użyte w części opisowej Znaczenie mają posiadane przez Zamawiającego dokumenty przydatne do projektowania, jeżeli będą w tym miejscu dołączone, takie jak mapa do celów projektowania, wyniki badań geologiczno-inżynierskich i geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych lub inwentaryzacja zieleni.
BAZA DLA OBLICZENIA CENY W PRZYPADKU WYNAGRODZENIA KOSZTORYSOWEGOBazą do opisu sposobu obliczenia ceny przy wynagrodzeniu kosztorysowym jest przedmiar robót (PR), zgodnie z Rozporządzeniem MI z dnia 2 września 2004r Odpowiednio do opisów i danych zawartych w STWiORB należy utworzyć odpowiednie pozycje przedmiaru robót, określające jednostki miary oraz ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych (prac i „Robót Stałych”).
BAZA DLA OBLICZENIA CENY W PRZYPADKU WYNAGRODZENIA KOSZTORYSOWEGOWynagrodzenie kosztorysowe jest realizowane na podstawie wycenionego przez wykonawcę (zwycięskiego oferenta) przedmiaru robót: zasadniczo obowiązują przyjęte tam stawki (ceny) jednostkowe, ilości robót są orientacyjne i nie mogą być, przyjmowane jako podstawa do wyliczenia ostatecznej należności wykonawcy, wynagrodzenie zostanie obliczone w oparciu o faktycznie wykonane ilości robót SESJA 2
ZNACZENIE PRZEDMIARU ROBÓTWyrok z dnia 28 lipca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych KIO/UZP 1491/10 „Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skalę roboty budowlanej i pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego przedmiarowi robót można przypisać wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego, którego znaczenie sprowadza się do czynności skalkulowania kosztów realizacji zadania, a nie wyszczególnienia materiałów i prac, które składają się na zamówienie”.
BAZA DLA OBLICZENIA CENY W PRZYPADKU WYNAGRODZENIA RYCZAŁTOWEGOPZP ani przepisy wykonawcze nie określają żadnego sposobu obliczenia ceny ofertowej w kontraktach z wynagrodzeniem ryczałtowym. Zamawiający może sporządzić Wykaz Płatności (tabele elementów rozliczeniowych). Jest to przewidziane w Warunkach Kontraktowych FIDIC (żółta książka) gdzie pojawia się określenie „Wykazy”. Zakres i forma Wykazu Płatności (WP) nie są zdefiniowane, to Zamawiający nadaje mu formę i treść według własnej oceny oraz doświadczeń
BAZA DLA OBLICZENIA CENY W PRZYPADKU WYNAGRODZENIA RYCZAŁTOWEGOW szczególności należy zdefiniować, czy wynagrodzenie ryczałtowe dotyczy całego przedmiotu zamówienia czy też poszczególnych części zamówienia (robót). Sporządzony dla wynagrodzenia ryczałtowego Wykaz Płatności zasadniczo jest wykazem określającym w jakich częściach (odpowiednich do rzeczowego zaawansowania robót) będą udzielane płatności przejściowe a nie jest wykazem odrębnych płatności ryczałtowych
ZNACZENIE WYKAZU PŁATNOSCIWyrok z dnia 28 lipca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych KIO/UZP 1457/10; KIO/UZP 1458/10 Wynagrodzenie ryczałtowe jest wynagrodzeniem za całość dzieła w jednej sumie pieniężnej lub wartości globalnej, które to określa się z góry, bez przeprowadzania szczegółowej analizy kosztów wytworzenia dzieła. Wynagrodzenie ryczałtowe nie wymaga przeprowadzania rozliczeń i przysługuje wykonawcy bez względu na rzeczywiste koszty wykonania zamówienia. Przy cenie ryczałtowej nie ma znaczenia sposób jej obliczenia, gdyż zgodnie z art. 632 § 1 k.c. w związku z art. 14 ustawy Pzp. nie ma możliwości przy wynagrodzeniu ryczałtowym podwyższenia wynagrodzenia (…)
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY„W przypadku robót, które zostały ujęte w projekcie budowlanym, ale nie zostały uwzględnione w przedmiarze, koniecznym jest jednocześnie w celu zachowania zasady przejrzystości procesu zamówień publicznych, zawarcie w siwz zapisów określających zasady ich wyceny w przypadku konieczności ich realizacji po zawarciu umowy”
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENYObliczając cenę oferty, Wykonawcy powinni uwzględnić informacje, wymagania i warunki określone w SIWZ a szczególnie w dokumentach odniesienia t.j. dokumentacji projektowej i STWiORB / PFU oraz zestawieniach robót przewidzianych do wykonania (PR/WP), w celu uzyskania instrukcji lub opisów wymaganych do wykonania robót, dostaw i usług. Roboty, dostawy i usługi, które nie zostały ujęte w PR lub WP, w związku z czym nie zostały odrębnie wycenione, lecz konieczność ich wykonania wynika z dokumentów odniesienia, będą uważane jako zagregowane (scalone) i zawarte w cenach wszystkich wyszczególnionych pozycji PR lub WP
UMOWA NA BAZIE WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH FIDICNiezbędne modyfikacje lub uzupełnienia WK powinny być zapisane w postaci „Warunków Szczególnych Kontraktu” dostosowanych do obowiązującego porządku prawnego. Dla kompletności, WK powinny być także uzupełnione o Załącznik do Oferty zawierający Dane Kontraktowe
UMOWA NA BAZIE WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH FIDIC KSIĄŻKA CZERWONAKlauzula 1.5 Kolejność pierwszeństwa dokumentów Dokumenty tworzące Kontrakt należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające. Kontrakt tworzą następujące dokumenty, które do celów interpretacji będą miały pierwszeństwo zgodnie z następującą kolejnością: (a) Akt Umowy (b) Oferta (c) Załącznik do Oferty (Dane Kontraktowe) (d) Warunki Szczególne Kontraktu na budowę (Część II) (e) Warunki Ogólne Kontraktu na budowę (Część I) (f) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (g) Dokumentacja Projektowa (h) Wyceniony Przedmiar Robót (i) Wykaz Gwarancji
UMOWA NA BAZIE WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH FIDIC KSIĄŻKA CZERWONAW niektórych kontraktach nie jest zachowywana kolejność pierwszeństwa dokumentów, n.p: (a) Akt Umowy; (b)	Warunki Szczególne Kontraktu (Część II); (c)	Warunki Ogólne Kontraktu (Część I); (d)	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych; (e)	Dokumentacja projektowa; wyceniony Przedmiar Robót Formularz Oferty z Załącznikiem do Oferty; Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz(i 1)harmonogram rzeczowo-finansowy, (i 2) zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu, (i 3) Karta Gwarancyjna.
UMOWA NA BAZIE WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH FIDIC KSIĄŻKA CZERWONAW niektórych kontraktach wymagane jest, z naruszeniem prawa, złożenie oświadczenia przez Wykonawcę , n.p: Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z miejscem budowy, warunkami naturalnymi, projektem budowlanym i wykonawczym oraz nie wnosi do nich uwag oraz oświadcza, iż dostarczona dokumentacja oraz warunki budowy umożliwiają wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z Kontraktem.
DOSTOSOWANIE DO KODEKSU CYWILNEGO i PZPDefinicje [1.1] Konieczność dostosowania definicji i określeń używanych w Warunkach FIDIC oraz ich wyjaśnienie jeżeli nie odpowiadają określeniom właściwym dla polskiego prawa lub pojęciom powszechnie znanym i stosowanym. Konsekwentne stosowanie definicji występujących w umowie we wszystkich dokumentach składających się na umowę Przygotowanie finansowania przez Zamawiającego [2.4] Uwzględnienie prawa Wykonawcy do gwarancji zapłaty Roszczenia Zamawiającego [2.5] Ustalony w umowie okres rękojmi za wady nie może być jednostronnie przedłużony przez Zamawiającego
DOSTOSOWANIE DO KODEKSU CYWILNEGO i PZPUstalenia [3.5] Inżynier nie może dokonać ustalenia (i wydać polecenia) w sprawie, która wymaga zmiany umowy. Pozostałe regulacje powinny być zawarte w klauzuli 13.3 Warunków Szczególnych. Podwykonawcy [4.4] Inżynier nie może wyrażać zgody lub odmowy na udzielenie podzlecenia przez Wykonawcę Dokończenie zaległych prac i usuwanie wad [11.1] Okres Zgłaszania Wad nie jest równoznaczny z okresem rękojmi za wady i/lub gwarancją jakości
DOSTOSOWANIE DO KODEKSU CYWILNEGO i PZPZabezpieczenie Wykonania [4.2] Wymagania wobec zabezpieczenia wykonania muszą być zgodne z Pzp Wyznaczeni Podwykonawcy [5 C], [4.5 Ż] Zamawiający nie może wskazać ani wyznaczyć podwykonawcy Przedłużenie Czasu na Ukończenie [8.4] Inżynier nie ma prawa przedłużyć Czasu na Ukończenie. Powinien natomiast przedstawić stronom umowy uzasadnienie takiego przedłużenia lub jego brak, odpowiednio do występujących okoliczności.
DOSTOSOWANIE DO KODEKSU CYWILNEGO i PZPPrawo do Zmian [13.1] Uprawnienia Inżyniera powinny być ograniczone do inicjowania potrzeby zmiany w Kontrakcie. Inżynier może jedynie polecić Wykonawcy opracowanie i przedłożenie odpowiedniej oferty. Takie działanie nie przesądza jeszcze, czy zmiana będzie ostatecznie wprowadzona, czy też nie. W przypadku istotnej zmiany, może to być uzasadnione tylko wtedy, gdy zgodnie z Art Pzp , przewidziano możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ oraz określono warunki takiej zmiany a zmiana nie powoduje nieważności części umowy wg Art Pzp.
DOSTOSOWANIE DO KODEKSU CYWILNEGO i PZPAnaliza wartości [13.2] Wykonawca ma prawo do zastosowania rozwiązań równoważnych opisywanym przez Zamawiającego (Art.30. 4 i 5.), jednak nie może być wprowadzona zmiana naruszająca zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania zgodnie z Art. 7. Procedura wprowadzania Zmian [13.3] Inżynier może wydać polecenia zmiany, dla której w trybie klauzuli [3.5] jest wymagane osiągnięcie uzgodnienia pomiędzy stronami, dopiero gdy strony wprowadzą tą zmianę do umowy, w formie pisemnej. W szczególności dotyczy to istotnej zmiany, przewidzianej wg Art i nie zabronionej przez Art Takie polecenie będzie miało wyłącznie charakter porządkowy.
DOSTOSOWANIE DO PRAWA BUDOWLANEGOPrzechowywanie i dostarczanie dokumentów [1.8] Obowiązek prowadzenia i przechowywania dziennika budowy Prawo dostępu do Terenu Budowy [2.1] Wymagane oświadczenia kierownika budowy (robót) oraz dokumenty i informacje wymagane wg Art. 18, Art. 41 i 42 Prawa budowlanego Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera [3.2] Pełnienie obowiązków nadzoru oraz zapewnienie koordynacji nadzoru inwestorskiego zgodnie z postanowieniami Art. 25, 26 i 27 Prawa budowlanego
DOSTOSOWANIE DO PRAWA BUDOWLANEGOOgólne zobowiązania projektowe [5.1] Ż Obowiązek posiadania przez Projektantów odpowiednich doświadczeń i uprawnień projektowych zgodnie z Prawem budowlanym Dokumenty Wykonawcy [5.2] Ż Obowiązek opracowania przez Wykonawcę projektu budowlanego i uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę Dokumentacja Powykonawcza [5.6] Ż Obowiązek opracowania przez Wykonawcę geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz kopii rysunków z projektu budowlanego z naniesionymi zmianami
DOSTOSOWANIE DO PRAWA BUDOWLANEGOKadra Wykonawcy [6.8] Wykonawca zatrudni projektantów i kierownika budowy/robót, posiadających odpowiednie doświadczenie i uprawnienia budowlane zgodnie z Prawem budowlanym Przejęcie Robót i Odcinków [10.1] Wykonawca ukończy roboty i zgromadzi dokumenty niezbędne dla uzyskania przez Zamawiającego (inwestora) decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
DOSTOSOWANIE DO INNYCH PRZEPISÓWZapłata [14.7] Wystawianie i zapłata faktur VAT w obowiązujących terminach Opóźniona zapłata [14.8] Odsetki ustawowe Wypowiedzenie przez Zamawiającego [15.2 (e)] Musi być dokonane przed przejściem wykonawcy w stan upadłości Zapłata po rozwiązaniu [16.4 (c)] Domniemanie strat Wykonawcy
DOSTOSOWANIE DO INNYCH PRZEPISÓWUzyskiwanie decyzji Komisji Rozjemczej [20.4] Niezbędna modyfikacja zapisu WO „Decyzja KR będzie wiążąca dla obu stron, które bezzwłocznie wprowadzą ją w życie”. Wprowadzenie w życie decyzji KR powinno nastąpić dopiero wtedy, gdy obie strony jej nie odrzucą. Proponuje się 28 dniowy okres zawieszenia wykonania decyzji KR, do czasu kiedy stanie się „ostateczna i wiążąca”
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ…… Pobierz ppt "Włodzimierz Kiernożycki Nieporęt, 25 luty 2012 r."
Podobne prezentacje PROGRAM SZKOLENIA Polskie Prawo Budowlane:
Niezależny Inżynier Konsultant SIDiR О projekcie