Source: https://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=39322565ec35d050d542ce291f60da97
Timestamp: 2020-08-11 13:36:11+00:00
Document Index: 30138057

Matched Legal Cases: ['art. 57', 'art. 57', 'art. 57', 'art. 57', 'art. 57', 'art. 57', 'art. 2']

Palestre Scolastiche Temporanee: lavori complementari nel lotto 20, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara in deroga alle condizioni stabilite dall’art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006. — E-R BUR 362/2013
n.362 del 06.12.2013 (Parte Seconda)
ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 5 DICEMBRE 2013, N.145
Visto l’art. 57 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 che risulta tra quelli per i quali la DCM del 4/7/2012 ha previsto la possibile deroga e che il medesimo articolo risulta ricompreso tra quelli di cui il Commissario Delegato si è avvalso per la realizzazione dei lavori complementari al contratto principale per altri lotti delle PST;
Evidenziato che nel definire gli aspetti progettuali e realizzativi per il completamento del lotto 20 delle Palestre Scolastiche Temporanee è necessario verificare la sussistenza dei seguenti presupposti legittimanti l’applicazione dell’art. 57, comma 5, lett. a), D.Lgs. 163/2006 ed in particolare che i lavori complementari:
sono divenuti necessari, a seguito di circostanze impreviste, sopravvenute dopo l’affidamento delle opere e durante la loro esecuzione e non possono essere separati, sotto il profilo tecnico, dal contratto iniziale senza recare inconvenienti alla stazione appaltante;
sono strettamente necessari al completamento degli spazi relativi all’attività didattico/sportiva e complementare;
sono stati realizzati e da realizzare nei termini concordati con le Amministrazioni utilizzatrici, secondo le stesse modalità e tempistiche del progetto originario.
Preso atto che per quanto riguarda il lotto 20 delle Palestre Scolastiche Temporanee si ritiene di applicare la deroga all’articolo, comma 5, lett. a), DLgs 163/2006 per dare piena attuazione alla convenzione tra il Commissario delegato ed al Sindaco di san Possidonio stipulata il 13 agosto 2013, a cui si fa espresso riferimento;
Rilevato, altresì, che in ogni caso l’affidamento mediante procedura negoziata ex art. 57, comma 5, lett. a) è subordinato al miglioramento del ribasso rispetto a quanto offerto da ciascun operatore economico aggiudicatario in fase di gara;
Ritenuto che l’urgenza di concludere le procedure in essere per il completamento della Palestra Scolastica Temporanea del Lotto 20 di San Possidonio (MO), con l’esecuzione degli interventi in precedenza richiamati, sia tale da rendere opportuna e necessaria l’applicazione della deroga alle disposizioni di cui all’art. 57, comma 5 lett. a), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per quanto attiene alla percentuale di lavori che costituisce il limite entro cui è possibile fare ricorso a tale fattispecie;
Dato atto che con ordinanza n. 104 del 12/9/2013 è stata approvata la rimodulazione del Programma Operativo Scuole con la quale sono state implementate le risorse per la “Costruzione palestre temporanee in sostituzione di quelle che non possono essere riparate e riattivate per l’anno scolastico 2013-2014, compreso eventuali contributi per ripristino strutture da destinare a palestre temporanee o per cofinanziare interventi eseguiti direttamente dai soggetti pubblici”, prevedendo anche la realizzazione degli ulteriori interventi previsti per i completamenti, per un costo stimato complessivo di Euro 37.000.000,00;
1) la deroga alla disposizione di cui all’art. 57, comma 5 lett. a.2), del DLgs. 12 aprile 2006, n. 163, che prevede che il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori complementari non debba superare il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale, come espressamente previsto dalla DCM del 4/7/2012, al fine di poter realizzare il completamento della palestra scolastica temporanea di San Possidonio lotto n. 20 delle PST, per le ragioni descritte nelle premesse, in tempo utile per l’utilizzo nell’anno scolastico in corso;
2) di dare atto che la spesa complessiva, a carico del Commissario Delegato, per la realizzazione degli interventi di completamento della PST lotto n. 20 del comune di San Possidonio di cui al punto 1), stimata in circa € 1.620.000,00 trova copertura finanziaria sullo stanziamento previsto dall’art. 2 del D.L. 6/6/2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 01.08.2012, secondo quanto disposto nell’ordinanza n. 84 del 5/12/2012 ed al punto 1) lettera “f” dell’ordinanza n. 104/2013.
Bologna, 5 Dicembre 2013