Source: https://www.euroconference.it/centro_studi_forense/appalti_privati_e_legislazione_coronavirus?utm_content=appalti_privati_e_legislazione_coronavirus&utm_medium=Eclegal&utm_source=SidebarEvidenza&utm_campaign=ADVSidebar
Timestamp: 2020-07-07 09:53:33+00:00
Document Index: 11887365

Matched Legal Cases: ['art. 103', 'art. 103', 'art. 91', 'art. 1665', 'art. 1669', 'art. 103', 'art. 91']

Con la crisi determinata da Covid-19, numerose imprese si sono bloccate o hanno ridotto molto la propria operatività. Anche i contratti di appalto sono duramente colpiti dalla pandemia: vuoi per l'impossibilità di continuare i lavori vuoi per la crisi di liquidità che attanaglia sia il committente sia l'appaltatore.
Il legislatore ha cercato di porre rimedio alla crisi degli appalti con l'art. 103 decreto Cura-Italia che proroga automaticamente le date di inizio e fine lavori. La disposizione però esige che il committente paghi subito i lavori eseguiti. Questa normativa emergenziale può portare a numerosi contenziosi nell'ambito dei contratti di appalto.
Il Seminario ha due obiettivi principali:
1) ricostruire con carattere sistematico la normativa e la giurisprudenza in tema di appalti privati, affrontando tutte le questioni di maggior impatto pratico;
2) esaminare l'art. 103 decreto Cura-Italia e anche l'art. 91 Cura-Italia, ossia la legislazione emergenziale che impatta direttamente sull'esecuzione dei contratti di appalto.
Si forniranno materiali aggiornati e i testi di precedenti di cassazione e di merito che hanno affrontato le patologie dei contratti di appalto. I partecipanti possono proporre quesiti al docente, domande che verranno immediatamente trattate.
La nozione di appalto
La distinzione rispetto al contratto d'opera
La distinzione rispetto al contratto di compravendita
Il subappalto e l'autorizzazione del committente
Le varianti al progetto originario
Il recesso unilaterale dall'appalto e la quantificazione del danno
Realizzazione dell'opera e ipagamento del prezzo nei contratti di appalto
La verifica nel corso di esecuzione dell'opera
Il collaudo e l'accettazione dell'opera
Il pagamento dell'opera (art. 1665 c.c.)
Gli appalti a stato avanzamento lavori
La responsabilità decennale in caso di immobili (art. 1669 c.c.)
L'assicurazione decennale per i gravi difetti dell'opera
Le fideiussioni per immobili da costruire
Contenzioso sui pagamenti
La previsione di termini essenziali per la realizzazione dell'opera
La distinzione fra acconti prezzo e caparre
La previsione di penali per il ritardo nei pagamenti
L'escussione delle penali
Le fideiussioni e le garanzie autonome per assicurare i pagamenti (performance bond)
Legislazione speciale Covid-19 sugli appalti privati
L'art. 103 d.l. n. 18 del 2020 (decreto Cura-Italia): proroga dei lavori e pagamento immediato del prezzo
L'art. 91 Cura-Italia: limitazione ed esclusione della responsabilità del debitore
La forza maggiore nei contratti di appalto e le raccomandazioni di Confindustria
Il factum principis nei contratti di appalto e le misure di contenimento del Governo italiano
L'eccessiva onerosità della prestazione e la possibile risoluzione del contratto
L'impossibilità della prestazione: parziale o totale?