Source: http://docplayer.it/1428941-Settimo-t-se-to-30-giugno-2011-spett-le-pirelli-industriepneumatici-spa-ing-stefano-missaglia-via-brescia-8-10036-settimo-t.html
Timestamp: 2016-10-26 15:54:10+00:00
Document Index: 79164883

Matched Legal Cases: ['art. 15', 'art. 90', 'art. 99', 'art. 99', 'art 90', 'art. 92', 'art. 92', 'art. 90', 'art. 5', 'arto 106', 'art. 26', 'art. 26', 'art. 26', 'art.89', 'art.96']

⭐Settimo T.se (TO), 30 giugno Spett. le Pirelli IndustriePneumatici Spa Ing. Stefano Missaglia Via Brescia, Settimo T.
Settimo T.se (TO), 30 giugno Spett. le Pirelli IndustriePneumatici Spa Ing. Stefano Missaglia Via Brescia, Settimo T.
Download "Settimo T.se (TO), 30 giugno 2011. Spett. le Pirelli IndustriePneumatici Spa Ing. Stefano Missaglia Via Brescia, 8 10036 - Settimo T."
Aloisio Gianmarco Speranza
1 Settimo T.se (TO), 30 giugno 2011 Spett. le Pirelli IndustriePneumatici Spa Ing. Stefano Missaglia Via Brescia, Settimo T.se (TO) E.p.c. Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione Arch. Donato Bertoncelli Gestione Progetti Srl Via Rosellini, Milano (MI) Oggetto: NPST Relazione a cura del RL; Con Riferimento all incarico di Responsabile dei Lavori conferitomi dalla società PIRELLI INDUSTRIE PNEUMATICI Spa, per il cantiere PIRELLI INDUSTRIE PNEUMATICI Via Brescia n.8 SETTIMO TORINESE (TO), relativamente agli obblighi di cui all Art. 90 del d.lgs 81/08 e s.m.i., il sottoscritto, Via Piave, Caluso (TO) P.I Roma, Piazza Navona 49 Genova, Prà Voltri - Torre Uffici Fax Sede Legale: Via Somis, Strambino (TO)2 DICHIARA / COMUNICA DI Essersi attenuto ai principi e alle misure generali di tutela di cui all art. 15, sia al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, al fine di pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente, sia all atto della previsione della durata di realizzazione dei lavori o fasi di lavoro; Aver preso in considerazione i documenti redatti dal CSP in sede di progettazione, e in particolare al momento delle scelte tecniche, al fine di adempiere a quanto previsto dall art. 90 comma 1; Aver verificato l avvenuta redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) con particolare attenzione al capitolo dei costi della sicurezza ex allegato XV D. Lgs 81/2008 smi e del Fascicolo (FTO) ex allegato XVI; Aver trasmesso prima dell inizio dei lavori, all Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti la notifica di cui all art. 99 D. Lgs 81/2008 e smi; Aver trasmesso all amministrazione concedente, prima dell inizio dei lavori, copia della notifica preliminare di cui all art. 99, il DURC, copia della TIFICA, dichiarazione verifica documenti di cui ai punti a e b art 90; Aver richiesto all impresa affidataria, impresa esecutrice e lavoratori autonomi presenti in cantiere, i documenti di cui all allegato XVII D. Lgs 81/2008 e smi, effettuandone la verifica e con il rilascio della relativa idoneità tecnico-professionale, prime dell ingresso in cantiere, ai sensi dell art. 92, comma 9 lettera c) del D. Lgs 81/2008 e smi; Aver comunicato alle imprese affidatarie, esecutrici dei lavori ed ai lavoratori autonomi, il nominativo del Coordinatore per la Progettazione e quello del Coordinatore per l Esecuzione dei lavori; Aver richiesto e verificato trimestralmente il DURC (Dichiarazione Unica Regolarità Contributiva) a norma di quanto richiesto dall allegato XVII; Aver verificato, durante la realizzazione dell opera l adempimento degli obblighi posti dall art. 92 comma 1 D. Lgs 81/2008 e smi a carico del Coordinatore per l Esecuzione dei lavori, in particolare controllato che il Coordinatore per l Esecuzione dei lavori; tramite opportune azioni di coordinamento e di controllo, ha verificato l applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; Aver esaminato le proposte avanzate dal CSE in tema di sospensione dei lavori, di allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o risoluzione del contratto intervenendo tempestivamente e richiedendo al committente di intervenire affinché vengano adottati i relativi provvedimenti; Via Piave, Caluso (TO) P.I Roma, Piazza Navona 49 Genova, Prà Voltri - Torre Uffici Fax Sede Legale: Via Somis, Strambino (TO)3 Report mensile n.15: PDC n Capannone. N imprese affidatarie presenti in cantiere: 20 N totale affidatarie e relativi subappalti notificate agli enti: 166 PDC n Spina N imprese affidatarie presenti in cantiere: 9 N totale affidatarie e relativi subappalti notificate agli enti: 47 Stato avanzamento totale dei lavori in percentuale: 83,% Totale ore lavorate: Ore N. tot infortuni: < 40 giorni 2 > 40 giorni Nessuno Situazione complessiva DURC Conforme Visite organismi di controllo ASL N. 9 Il 19 Agosto 2009 Sanzioni per le imprese Sanzioni per il CSE Sanzioni per il Committente/RL Richieste: - Richiesta PSC; - Raccomandazioni Scavi. Il 17 Settembre 2009 Sanzioni per le imprese Sanzioni per il CSE Sanzioni per il Committente/RL Richieste: - Osservazioni su scavi ad Edilcoop e Catalano + richieste documenti ditte. - Verifiche sui verbali CSE su inadempienze scavi. Il 19 Novembre 2009 Sanzioni per le imprese Sanzioni per il CSE Sanzioni per il Committente/RL Richieste: - Richieste integrazioni al Psc; - Richiesta POS, documentazione e contratto d appalto delle ditte Ardea Busi Tecnocoperture Italiana Costruzioni; Via Piave, Caluso (TO) P.I Roma, Piazza Navona 49 Genova, Prà Voltri - Torre Uffici Fax Sede Legale: Via Somis, Strambino (TO)4 Il 15 Marzo 2010 Sanzioni per le imprese SI per le ditte Biesse group e Falcone Sanzioni per il CSE Sanzioni per il Committente/RL Richieste: - Richiesta POS, documentazione (CCIAA organigramma Verbali di coordinamento di febbraio 2010) e contratto d appalto per le ditte Biesse Group - Falcone; Attività di cantiere Ad oggi le attività svolte in cantiere si possono brevemente riassumere nell allegato A; Controllo presenze A seguito della verifica mensile, utilizzando i moduli forniti dalla guardiania di registrazione ingressi uscite, è stato riscontrato che tutti i lavoratori impiegati in cantiere sono regolarmente inseriti negli elenchi trasmessi dalle Imprese e dotati di tesserini di riconoscimento personali. Nel caso si riscontrasse una difformità tra il personale presente in cantiere e gli elenchi autorizzativi, il soggetto N autorizzato verrà allontanato immediatamente dal cantiere con la conseguente disattivazione del Badge personale. Verifica della corrispondenza tra le imprese presenti in cantiere con quelle delle notifiche preliminari (compresi lavoratori autonomi); Si conferma la corrispondenza tra le imprese notificate agli organi competenti e quelle presenti in cantiere, (compresi i lavoratori autonomi). Presenza e verifica sulla completezza ed idoneità della documentazione, di cui all art. 90 D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 Allegato XVII, richiesta dal R.L./Committente a tutte le imprese esecutrici a mezzo fax; Dalla verifica della documentazione a capo del Responsabile dei Lavori le imprese presenti in cantiere sono risultate idonee alla realizzazioni delle opere previste. Eventuali ordini di servizi emessi nei confronti di imprese e lavoratori autonomi; Alla data odierna si sono resi necessari gli ordini di servizio presenti nell allegato B; Via Piave, Caluso (TO) P.I Roma, Piazza Navona 49 Genova, Prà Voltri - Torre Uffici Fax Sede Legale: Via Somis, Strambino (TO)5 Eventuali sospensioni dei lavori delle singole attività lavorative, ex art. 5 comma 1 lettera f) effettuate alle singole imprese esecutrici; Rif. NPST-Comunicazione CSE Verbale di sospensione lavori : presenza di personale dell impresa TECNELIT, che operava a ridosso della testata ovest della copertura del reparto 106, privo di protezioni o di imbragature anticaduta. Rif. NPST-SPINA Comunicazione CSE Verbale di sospensione lavori: Presenza di personale dell impresa Manti Impermeabili Gerbaudo, che operava sulla copertura della Spina Uffici, privo di linea vita fissata in maniera efficace. Successiva ripresa dei lavori. Rif. NPST- Comunicazione CSE Verbale di ripresa lavori: ripresa lavori per quanto concordato nel rapporto di coordinamento firmato in data odierna dal CSE per i lavori interni al fabbricato , dal CSE per le aree esterne e impresa Tecnelit. Il Responsabile dei Lavori Via Piave, Caluso (TO) P.I Roma, Piazza Navona 49 Genova, Prà Voltri - Torre Uffici Fax Sede Legale: Via Somis, Strambino (TO)6 PROGR. E NUMERO ORDINE DITTA PR. GEN. OGGETTO CONTRATTO IMPORTO APPALTO PIRELLI AVANZAMENTO AL 30/06/2011 ARDEA COSTRUZIONI S.R.L. BRILLADA V. & C. s.n.c. (MANCA ORDINE BONIFICHE 2009) BUSI IMPIANTI S.R.L. BMB SYSTEM S.R.L ALLESTIMENTO CANTIERE ,10 100,00% SPOSTAMENTO TRATTE FOGNARIE ESISTENTI ,00 100,00% REALIZZAZIONE NUOVE FOGNATURE ,00 97,00% LAVORI DI ADEGUAMENTO RECINZIONE CANTIERE FASE ,00 100,00% LAVORI DI REALIZZAZIONE BACI DI LAMINAZIONE / ACCUMULO E SISTEMA DI SCARICO A CIELO LIBERO ,00 79,00% REALIZZAZIONE NUOVA RECINZIONE POLO ,00 66,00% LEGGIO BARACCHE DI CANTIERE ,00 100,00% SISTEMAZIONI ESTERNE ED OPERE VARIE ,00 100,00% OPERE AGGIUNTIVE, CADITOIE ESTERNE ,00 100,00% FINITURE LABORATORI ,00 100,00% MURO LOCALE TECNICO ENEL GP 3.000,00 100,00% POZZETTI ISPEZIONE CUNICOLO CT 7.000,00 100,00% LO ARMADIETTI PERIODO APRILE SETTEMBRE ,00 100,00% MASSETTO PENDENZA EX VASCHE ACQUATICHE 9.000,00 80,00% RETE INTERRATA ACQUE BIANCHE SPINA UFFICI ,00 30,00% RETE INTERRATA ACQUE NERE SPINA UFFICI ,00 30,00% BASAMENTI, SCARICHI LABORATORI E VASCHE CILIEGI ,00 100,00% LEGGIO AGGIUNTIVO APPRESTAMENTI DI CANTIERE ,00 78,00% OPERE DI MOVIMENTO TERRA FASE ,82 95,00% OPERE DI MOVIMENTO TERRA FASE ,00 95,00% OPERE DI MOVIMENTO TERRA FASE ,00 95,00% MANUTENZIONE VIABILITA', PISTE PROVVISIONALI, VARI MOVIMENTI TERRA ,00 100,00% REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PROVVISORIO DIPENDENTI SVI ,00 100,00% RICOLLOCAMENTO TERRE IN AMBITO DI CANTIERE ,00 95,00% FORNITURA E POSA DI CORDOLI IN CLS ,00 60,00% FRANTUMAZIONE E DEMOLIZIONE 9.000,00 100,00% REALIZZAZIONE PARCHEGGI, VIABILITA' E PERCORSI PEDONALI ,00 100,00% REALIZZAZIONE ASFALTI ,00 60,00% REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI/HVAC/PIPING ,00 94,36% ALLACCIAMENTO LUCERNARI E SMOKE OUT FABBRICA ,00 100,00% REALIZZAZIONE PAVIMENTI INDUSTRIALI (101 E ) ,00 100,00% 32 2 (WAITING) VARIANTE N 1 A CONTRATTO REALIZZAZIONE PAVIMENTI INDUSTRIALI (101 E ) ,00 100,00% VARIANTE N 2 A CONTRATTO REALIZZAZIONE PAVIMENTI INDUSTRIALI (101 E ): ITEM "RESINE" ,00 74,73% REALIZZAZIONE PAVIMENTI IN CLS ESTERNI ,00 66,01% VARIANTI RESINE LABORATORIO ,40 100,00% CAM IMPIANTI S.R.L REALIZZAZIONE TRUCK COOLING WATER SYSTEM ,00 100,00% CERRATO S.R.L REALIZZAZIONE CARROPONTE MIXING ROOM ,00 100,00% VARIANTE 1 E VARIANTE 2 SU CARROPONTE MIXING ROOM ,00 100,00% PARANCHI CARICABATTERIE ,00 0,00%7 PROGR. E NUMERO ORDINE DITTA PR. GEN. OGGETTO CONTRATTO IMPORTO APPALTO PIRELLI AVANZAMENTO AL 30/06/2011 CIOCCA S.R.L REALIZZAZIONE MONTACARICHI MIXING ROOM ,00 100,00% CORAL IMPIANTI MET. ENG. S.P.A FORNITURA E POSA DI N 24 CAMINI DI ESPULSIONE SU REPARTO VULCANIZZAZIONE ,00 87,50% FORNITURA E POSA DI N 15 CAMINI DI ESPULSIONE ,00 100,00% FORNITURA E POSA DI N 7CAMINI DI ESPULSIONE REPARTO ,00 100,00% FORNITURA E POSA CAMINI DI VENTILAZIONE FILTRI ANTI FUMO BUSSOLE E CORRIDOI ,00 100,00% 00% FORNITURA E POSA DI N 7 ESTRATTORI DA POSIZIONARE IN COPERTURA BLD ,00 100,00% FORNITURA E POSA IMPIANTI ESTRAZIONE FUMO/CALORE HANGAR EST ,00 100,00% FORNITURA E POSA DI CANALIZZAZIONE PER COMPLETAMENTO IMPIANTO ASPIRAZIONE MACCHINARIO SU BLD ,00 100,00% POTENZIAMENTO IMPIANTO ESTRAZIONE VZ ,00 0,00% CORRENTI s.n.c ALIMENTAZIONE BAIE DI CARICO 7.950,00 100,00% DESPE S.P.A. ELTECH S.R.L. EUSEBI IMPIANTI S.R.L. IMPRESA ING. FALCIOLA G. FALCONE S.R.L. FIES IMPIANTI DEMOLIZIONE MENSA, UFFICI ED IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO ,00 65,00% DEMOLIZIONE VASCA ESTERNA E SERBATOIO VASCA CENTRALE TERMICA 1.970,00 100,00% RIMOZIONE PANNELLI SANDWICH COPERTURA MENSA ,00 100,00% PULIZIE DI CANTIERE ,00 54,00% 55 5 MAIL CREMA SERVIZIO SPURGO FOSSE 4.321,80 100,00% REALIZZAZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI DI FABBRICA (101 e ) ,00 100,00% SPLIT AGGIUNTIVI UFFICI DI FABBRICA 5.000,00 100,00% REALIZZAZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO ,00 100,00% CERTIFICATO DI PAGAMENTO PER ADEGUAMENTO CONTRATTUALE ,00 100,00% OFFERTA 2019/10/FM/01 Deposito mescole Extra works ,00 100,00% OFFERTA 1360/09/FM Adeguamento Rete idranti esistente/nuova (spina) ,00 100,00% LAME D'ACQUA ED IDRANTI ,00 100,00% SPRINKLER MEZZANINI SALA MESCOLE ,00 100,00% IMPIANTI ANTINCENDIO VARIANTI ,00 100,00% REALIZZAZIONE INTERVENTI IDRAULICI OPERE DI ADDUZIONE ,00 100,00% REALIZZAZIONE NUOVI POZZI ,00 100,00% 68 1 CONTRATTO OPERE IN CARPENTERIA METALLICA BLD 101 E ,90 100,00% 69 2 CONTRATTO EXTRA COSTI SU APPALTO OPERE IN CARPENTERIA METALLICA BLD 101 E ,00 100,00% PARAPETTI MEZZANINI SALA MESCOLE ,00 100,00% PARAPETTI BAIE DI CARICO 101 E 106 PANNELLI CANTRA ,00 100,00% PONTE PROVVISORIO 106 STRUTTURE METALLICHE ,00 100,00% SMONTAGGIO MOCK UP E PROVE ILLUMINAZIONE 5.000,00 100,00% MURI IN PANNELLI PER SPINA ,00 50,00% STRUTTURE EDILI SPINA VARIANTI IN CORSO D'OPERA ,00 30,00% FOSSA ASCENSORI RECEPTION AREAZIONE SOLAI E PRESSE ,00 0,00% CAPPE DI ASPIRAZIONE SU REPARTI 103 E ,30 100,00% ALLACCIAMENTI ELETTRICI COMPRESSORI ,00 100,00% CARICABATTERIE MULETTI ,00 100,00%8 PROGR. E NUMERO ORDINE DITTA PR. GEN. OGGETTO CONTRATTO IMPORTO APPALTO PIRELLI AVANZAMENTO AL 30/06/2011 GERBAUDO S.R.L. ITALBLOC S.R.L IMPERMEABILIZZAZIONE HANGAR EST ,00 90,00% UFFICI DI FABBRICA ,00 100,00% UFFICI MIXING ROOM ,00 100,00% LOCALI TECNICI QUADRI POMPE ,00 41,97% UFFICI DI FABBRICA, BOX BREAK E TOILETTES ,00 85,11% VARIANTI TOILETTES DONNE 8.000,00 100,00% KITCHEN TRAILER S.R.L LO MENSA PROVVISIONALE ,00 0,00% M3E IMPIANTI S.R.L UTILITIES MIXING ROOM PIANTO +20,00 mt ,00 50,00% MAC IMPIANTI S.R.L. MZ IMPIANTI s.a.s. PF IMPIANTI S.R.L. PEVERELLI s.r.l INNALZAMENTO TORRE EVAPORATIVA ,00 100,00% FORNITURA DI N 33 PIASTRE IN ACCIAIO AL CARBONIO 5.000,00 100,00% SMONTAGGIO DI N 3 COMPRESSORI 8.700,00 100,00% COLLEGAMENTO IDRICO POZZI ,00 100,00% ALIMENTAZIONE NUOVA AUTOCLAVE REP ,00 100,00% ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO ,00 100,00% VARIANTE IMPIANTI IDRICI ,00 100,00% VARIANTE IMPIANTI IDRICI STEP ,00 100,00% VARIANTE POMPE VUOTO ED IMPIANTI IDRICI ,00 100,00% ALLACCIAMENTO ELETTRICI ESTRATTORI FUMI HANGAR ,00 100,00% RIPRISTINI VARI COLLEGAMENTO LINEA CONDENSE UTA ,00 100,00% ALLACCIAMENTI ELETTRICI ESTRATTORI FUMO HANGAR ,00 100,00% QUADRI ELETTRICI TORRI EVAPORATIVE ,00 100,00% ALLACCIAMENTI ELETTRICI BARACCHE PEYRANI 5.500,00 100,00% IMPIANTI ELETTRICI UFFICI DI FABBRICA ,00 100,00% IMPIANTI SEGNALAZIONE BOX FUMO ,00 100,00% QUADRI ELETTRICI POMPE ,00 40,11% ALIMENTAZIONI ELETTRICHE UFFICI ,00 100,00% VARIANTI TOILETTES 9.200,00 100,00% VARIANTI TOILETTES DONNE PULSANTI DI EMERGENZA 3.500,00 100,00% COLLEGAMENTI ELETTRICI TORRI EVAPORATIVE ,00 72,45% QUADRI ELETTRICI MONTACARICHI 6.770,00 100,00% REALIZZAZIONE IMPIANTI MECCANICI UFFICI E SERVIZI DI FABBRICA (101 e ) ,00 100,00% MODIFICA CONDOTTO ARIA ,00 100,00% VARIANTI IMPIANTI MECCANICI UFFICI ,00 100,00% LAVORI DI ALLESTIMENTO AREE VERDI E PIANTUMAZIONI ,00 73,00% IMPIANTO DI IRRIGAZIONE ,00 0,00% OPERE A VERDE ,00 0,00% REALIZZAZIONE FABBRICATI INDUSTRIALI (101 E ) ,00 100,00% REALIZZAZIONE HANGAR EST ,00 100,00% PERIZIA DI VARIANTE VARIANTI IN CORSO D'OPERA FABBRICATO ,00 100,00%9 PROGR. E NUMERO ORDINE DITTA PR. GEN. OGGETTO CONTRATTO IMPORTO APPALTO PIRELLI AVANZAMENTO AL 30/06/2011 RC09 S.c. a r.l. TECNELIT S.R.L PERIZIA DI VARIANTE FONDAZIONI MACCHINARI ,00 100,00% PERIZIA DI VARIANTE VELETTE E MURI TAGLIAFUOCO COPERTURA ,00 100,00% PERIZIA DI VARIANTE VARIANTI IN CORSO D'OPERA FABBRICATO ,50 100,00% FONDAZIONI SILOS ED AZOTO, VASCHE, SOLAI CABINE ELETTRICHE ,00 100,00% PERIZIA DI VARIANTE VARIANTI IN CORSO D'OPERA FABBRICATO ,00 100,00% SCALA EMERGENZA MIXING ROOM ,00 100,00% PERIZIA DI VARIANTE VARIANTI IN CORSO D'OPERA FABBRICATO 101 E ,00 100,00% INGEGNERIA, ENERGIA ELETTRICA ACCORDO INIZIALE ,00 100,00% PAVIMENTAZIONE BB ROOM E SILOS FOROMETRIE IMPIANTI FILTRI CORRIDOI ANTICENDIO ,00 100,00% COPERTURA E TAMPONAMENTI PASSAGGI ,00 100,00% CANCELLO NEL REPARTO ,00 100,00% CAVIDOTTO AREA TORRI EVAPORATIVE 6.600,00 100,00% PERIZIA DI VARIANTE VARIANTI IN CORSO D'OPERA FABBRICATO 101 E ,00 100,00% MURI CONTRO TERRA ESTERNI ,00 100,00% RIVESTIMENTO LAMIERA POZZO 103NT 3.000,00 100,00% RIPRISTI GUAINA SILOS 3.500,00 100,00% REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE ESTERNA ,00 89,00% IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI LABORATORI SPINA VARIANTE PIPE RACK CONDIZIONAMENTO LABORATORI ,75 80,00% LINEA INTERRATA CAVI ENEL ,00 100,00% CAVIDOTTI ELETTRICI PER VASCHE DI PRIMA PIOGGIA ,00 100,00% CORPI ILLUMINANTI PER FABBRICATI E STRADE ,00 100,00% CORPI ILLUMINANTI LABORATORIO ,00 100,00% UTILITIES SPINA ,00 40,00% AGHITO ZAMBONINI S.P.A SERRAMENTI SPINA ,00 20,00% ATI FALCONE ARDEA CC STRUTTURE EDILI SPINA ,00 95,00% MASPERO ELEVATORI S.R.L ELEVATORI SPINA ,00 0,00% FIS S.P.A LAVORI DI FINITURA SPINA ,00 20,00% PAVIMENTAZIONE IN BAMBOO ,00 0,00% TAMPONAMENTI SPOGLIATOI PROVVISIONALI, RESINA IMPERMEABILIZZANTE E FRESATURA MASSETTI ,00 72,18%10 Cliente: Pirelli Industrie Pneumatici s.r.l. Via Brescia, 8 Settimo T.se (TO) NUOVO POLO TECLOGICO SETTIMO T.SE (NPST) REGISTRO CROLOGICO ORDINI DI SERVIZIO EMESSI PRESSO CANTIERE NPST ALLEGATO "B" NUM. DATA IMPRESA DESTINATARIA OGGETTO TE 1 22/01/09 Ardea Costruzioni s.r.l. Richiesta spostamento tubaizone interrata 2 02/02/09 Brillada V. & C. s.n.c. Smaltimento arbusti e ceppi derivanti da lavori di pulizia area cantiere 3 16/04/09 Ardea Costruzioni s.r.l. Brillada V. Spiegazione procedura interruzione lavorazioni in caso di rinvenimento materiali inquinanti durante gli & C. s.n.c. scavi 4 20/04/09 Brillada V. & C. s.n.c. Contestazione qualità materiale riporto 5 06/05/09 Brillada V. & C. s.n.c. Contestazione qualità materiale riporto (eccesso di laterizio) 6 05/06/09 Ardea Costruzioni s.r.l. Osservazioni e contestazione qualità lavori underground pipes 7 16/06/09 Ardea Costruzioni s.r.l. Segnalazione difficoltà funzionamento rete internet uffici DL 8 26/06/09 Brillada V. & C. s.n.c. Indicazione dead line parziale lavori land prepare F1 del 30/06/ /06/09 Ardea Costruzioni s.r.l. Richiesta fine lavori spostamento recinzione Fase /07/09 RC 09 S.c. a r.l. Segnalazione difetti realizzative opere di fondazione in c.a /08/09 Ardea Costruzioni s.r.l. Indicazioni per ripristino cavo Enel MT danneggiato durante gli scavi 12 25/08/09 RC 09 S.c. a r.l. Richiesta spostamento tubazione pompaggio acqua da scavi 13 28/08/09 Ardea Costruzioni s.r.l. Segnalazione danneggiamento tubo fognature e richiesta ripristino 14 17/09/09 RC 09 S.c. a r.l. Richiesta aggiornamento elenco elaborati progetto esecutivo 15 17/09/09 RC 09 S.c. a r.l. Richiesta incremento forza lavoro per moke up, facciate e coperture 16 13/10/09 RC 09 S.c. a r.l. Segnalazione presenza di materiali in cantiere fuori da aree stoccaggio 17 20/10/09 RC 09 S.c. a r.l. Segnalazione difetto isolamento pannelli di copertura 18 28/10/09 RC 09 S.c. a r.l. Puntualizzazione mancanza contratto e progetto esecuti Hangar Est 19 17/11/09 RC 09 S.c. a r.l. Richiesta cronoprogramma distinto per cellule come da key plan NPST 20 03/12/09 Brillada V. & C. s.n.c. Contestazione materiale per stabilizzato portato in cantiere (zona 103) 21 04/12/09 Brillada V. & C. s.n.c. Richiesta asportazione stabilizzato zona 103 e successivo rifacimento 22 22/12/09 Tutte le ditte NPST Sospensione lavorazioni su aree a cielo libero /12/09 Tutte le ditte NPST Ripresa dei lavori sospesi con l'ods n /12/09 Eusebi Impianti S.r.l. Richiesta incremento forza lavoro /02/10 Tutte le ditte NPST Richiesta allontanamento di piattaforme e mezzi che danneggiano la pavimentazione /02/10 Tutte le ditte NPST Sospensione lavori su aree a cielo libero /02/10 ARDEA COSTRUZIONI S.r.l. Richiesta documentazione: planimetria pozzetti realizzati e da realizzare /02/10 Eusebi Impianti S.r.l. Richiesta documentazione: planimetria pozzetti realizzati e da realizzare /02/10 Eusebi Impianti S.r.l. Richiesta completamento lavorazioni per chiusura scavi lungo il fronte sud del fabbricato /02/10 RC 09 S.c. a r.l. Cabina MW su 103NT 31 24/02/10 Brillada V. & C. s.n.c. Sollecito ripristino viabilità di cantiere /02/10 RC 09 S.c. a r.l. Building infiltrazioni 33 24/02/10 RC 09 S.c. a r.l. Ritardi Hangar 34 24/02/10 BUSI Impianti S.p.A Ritardi 35 03/03/10 / BUSI Impianti is.p.a Qualità àpiping i Trench hfbbi Fabbricato /03/10 Eusebi Impianti S.r.l. Completamento pozzetto dorsale sud 37 08/03/10 Ciocca S.r.l Rispetto timing e riduzione ritardi /03/10 ARDEA COSTRUZIONI S.r.l. Ripristino viabilità nord fabbricato 102 ODS mai inviato 39 23/03/10 Ciocca S.r.l Spostamento materiali building /03/10 RC 09 S.c. a r.l. Sostituzione pannelli di facciata non idonei 41 26/03/10 BUSI Impianti S.p.A Carichi e sollecitazioni installazioni impiantistiche 42 26/03/10 BUSI Impianti S.p.A Qualità Piping 43 31/03/10 Tutte le ditte NPST Pulizia e presenza riunioni di coordinamento 44 01/04/10 Tutte le ditte NPST Lavorazioni da ultimare aree consegnate a Pirelli 45 08/04/10 BUSI Impianti S.p.A Presenza attiva alle riunioni e richiesta informazioni 46 08/04/10 Tutte le ditte NPST Mancato riscontro alle richieste dell'ods n /04/10 BUSI Impianti S.p.A Qualità delle lavorazioni 48 12/04/10 RC 09 S.c. a r.l. Discese pluviali 49 12/04/10 RC 09 S.c. a r.l. Ritardi Hangar 50 12/04/10 RC 09 S.c. a r.l. Sostituzione pannelli di facciata revisionato in data 12/04/ /04/10 BUSI Impianti S.p.A mancato riscontro agli ordini di servizio n. 44 e n /04/10 BUSI Impianti S.p.A Controllo qualità cabine e impianto elettrico 53 19/04/10 BUSI Impianti S.p.A SpA Cooling tower e acqua industriale 54 20/04/10 BUSI Impianti S.p.A Aggiornamento cronoprogramma 55 27/04/10 RC 09 S.c. a r.l. Ripristino elementi danneggiati /05/10 BUSI Impianti S.p.A ordini e tempi di consegna materiale 57 19/05/10 BUSI Impianti S.p.A tempi di consegna materiale 58 19/05/10 Brillada V. & C. s.n.c. spostamento cumuli di terra zona bacino idrico 59 24/05/10 BUSI Impianti S.p.A ripristino degli elementi edili 60 26/05/10 RC 09 S.c. a r.l. Impermeabilizzazione forometrie 61 26/05/10 Tutte le ditte NPST smaltimento rifiuti 62 01/06/10 RC 09 S.c. a r.l. irregolarità guaina di isolamento 63 07/06/10 Eusebi Impianti S.r.l. smaltimento materiale di scarto e posa linee in zona spina 64 15/06/10 BUSI Impianti S.p.A completamento impianto di illuminazione /06/10 BUSI Impianti S.p.A collocazione UTA in copertura 66 16/06/10 Ciocca S.r.l richiesta timing e presenza in cantiere 67 16/06/10 RC 09 S.c. a r.l. cronoprogramma attività11 68 16/06/10 BUSI Impianti S.p.A cronoprogramma attività 69 30/06/10 RC 09 S.c. a r.l. difformità spigolo 101 (osservazioni DA) 70 01/07/10 Ardea Costruzioni S.r.l. connessione pluviali e impermeabilizzazione trave portamuro lato nord /07/10 Ciocca S.r.l ritardo consegna montacarichi 72 13/07/10 BUSI Impianti S.p.A montaggio UTA in copertura 73 13/07/10 BUSI Impianti S.p.A personale presente in cantiere 74 13/07/10 BUSI Impianti S.p.A vasca Demi /07/10 BmB System Srl rispetto timing 76 20/07/10 BUSI Impianti S.p.A impianti 103T e /07/10 BUSI Impianti S.p.A lavori e attività all'interno del 103T 78 03/08/10 BUSI Impianti S.p.A documentazione agibilità reparti NT /08/10 Tutte le imprese NPST pulizia in cantiere 80 12/08/10 BUSI Impianti S.p.A manodopera per attività di piping 81 13/08/10 BUSI Impianti S.p.A specifiche correzione ph linea quadruplex 82 19/08/10 BUSI Impianti S.p.A impianto acqua di processo 83 20/09/10 BUSI Impianti S.p.A pulizia piping 84 24/09/10 BUSI Impianti S.p.A attività antincendio 85 07/10/10 BUSI Impianti S.p.A attività antincendio 86 07/10/10 BUSI Impianti S.p.A informazioni progettuali cabine elettriche 87 08/10/10 / BUSI Impianti S.p.A impianti idraulici servizi igienici e posa air duct 88 27/10/10 Tutte le imprese NPST consegna documentazione as built scadenza 89 28/10/10 Eusebi Impianti S.r.l. Pozzetti sud 102_106 richiesta rettifica quote soletta 90 04/11/10 BUSI Impianti S.p.A personale Busi presso cantiere 91 04/11/10 Brillada V. & C. s.n.c. spostamento materiali inerti in cantiere 92 05/11/10 BUSI Impianti S.p.A spostamento materiali e rimozione blindo /11/10 Tutti i fornitori NPST consegna documentazione 94 15/11/10 BUSI Impianti S.p.A infiltrazioni e isolamento air duct 95 15/11/10 BUSI Impianti S.p.A stoccaggio compressori 96 24/11/10 BUSI Impianti S.p.A ordine rifasamenti 97 24/11/10 BUSI Impianti S.p.A isolamento air ducts 98 02/12/10 BUSI Impianti S.p.A ritardi attività 99 06/12/10 BUSI Impianti S.p.A ritardi attività /12/10 BUSI Impianti S.p.A stazione AT/MT /12/10 BUSI Impianti S.p.A avviamenti 25/12/ /12/10 BUSI Impianti S.p.A personale Busi presso cantiere /12/10 BUSI Impianti S.p.A Consegna collaudo rifasatori redatto LR 104 ANNULLATO /01/11 BUSI Impianti S.p.A Ribaltamento cavi interferenti torri raffreddamento redatto LR /01/11 ATI Falcone Ardea Ordine e pulizia area di cantiere SPINA redatto LAM /01/11 Tutte le imprese NPST IMPRESE NPST_ordine e pulizia aree esterne redatto LAM /01/11 Tutte le imprese NPST Rottura dispositivi azionamento EFC /02/11 ATI Falcone Ardea Gestione cantiere spina 109B 20/01/11 BUSI Impianti S.p.A Pompe a membrana e pompe di sentina redatto LR /01/11 BUSI Impianti S.p.A Impiantistica filtri BEA e stazione acqua demi redatto LR /03/11 BUSI Impianti S.p.A Richiesta apertura cabine /03/11 BUSI Impianti S.p.A Problema infiltrazioni da canali su copertura /03/11 BUSI Impianti S.p.A Sistemazione illuminazione corridoio vulcanizzaizone 103Nt /03/11 BUSI Impianti S.p.A Collegamento compressori Hangar est /03/11 BUSI Impianti S.p.A Apertura cabina B e loop rivelazione incendi hangar /04/11 RC 09 S.c. a r.l. Smaltimento materiali porvenienti da demolizione pavimento BBR Silos /04/11 Brillada V. & C. s.n.c. Asfaltaure, ritardi 118 ANNULLATO /05/11 ATI Falcone Ardea SPINA richiesto taglio fermagetto e pulizia redatto VR /05/11 Tutte le imprese NPST Richiesta di comunicazione ed informazine redatto VR /05/11 Tutte le imprese NPST Spina Ordine e pulizia area di cantiere SPINA redatto VR /05/11 BUSI Impianti S.p.A Ultimazione impianti solari produzione acqua calda sanitaria /05/11 BUSI Impianti S.p.A Attività in corso /05/11 BUSI Impianti S.p.A Alimentazioni baie di carico /05/11 BUSI Impianti S.p.A Alimentazioni apparecchiature esterne ARDEA /05/11 BUSI/EUSEBI/RC09/BRILLADA Manutenzione fossi irriguo e scolo acque redatto LPE /05/11 BUSI/TAIT/CORAL Pulizia copertura redatto LPE /05/11 BUSI/TAIT/CORAL Sopralluogo impianti copertura redatto LPE /05/11 ATI Falcone Ardea Richiesta tecnica solai SPINA UFFICI Piano /05/11 Brillada V. & C. s.n.c. Attività di asfaltatura /05/11 Tutte le imprese NPST Spina Ritardi nelle riunioni /06/11 Tutte le imprese NPST Spina Infiltrazioni acqua locale Laboratori redatto VR /06/11 RC09 Infiltrazioni acqua locale capannone industriale redatto LPE /06/11 BUSI Impianti S.p.A Avvamento compressori /06/11 BUSI Impianti S.p.A Illuminazione di sicurezza /06/11 gerbaudo rc09 ATI busi resoconto infiltrazioni redatto LAM /06/11 TECNELIT assenze ingiustificate a riunioni prefissate /06/11 RC 09 S.c. a r.l. BUSI CORAL pulizia in copertura /06/11 RC 09 S.c. a r.l. BUSI CORAL pulizia copertura fab. 101 quota +14,50 redatto LPE Documenti analoghi
RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA INFISSI ESTERNI
RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA INFISSI ESTERNI Con Determina del Dirigente dell Area Tecnica N 142 Registro D.T e N 411 registro Generale Determine del 16/08/2012 veniva costituito l Ufficio Progettazione Dettagli COMUNE DI MARCIANISE
COMUNE DI MARCIANISE CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO NORME GENERALI (Il presente Capitolato è composto di N 42 pagine numerati da pagina 1 a pag. 42 ed ALLEGATO A) PON FESR Asse II Qualità degli ambienti Dettagli Azienda Municipale Ambiente SpA Roma Capitale. DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (art. 26, comma 3 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
Azienda Municipale Ambiente SpA Roma Capitale DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (art. 26, comma 3 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Rev. N. 00 00 Data: Bando di gara di appalto o di prestazione Dettagli FASCICOLO DELL OPERA e PSC Relatore: Carmelo G. Catanoso
ASSOCIAZIONE TAVOLO 494 IMOLA www.tavolo494imola.org info@ tavolo494imola.org Atti del convegno DAL D.LGS. 494/96 AL TESTO UNICO DI SICUREZZA: novità e criticità 19 novembre 2008 FASCICOLO DELL OPERA e Dettagli LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLE INTERFERENZE NEI LAVORI IN APPALTO. (ARTICOLO 26 DEL D.Lgs. N. 81/08)
ASSOCIAZIONE INDUSTRIE DOLCIARIE ITALIANE LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLE INTERFERENZE NEI LAVORI IN APPALTO (ARTICOLO 26 DEL D.Lgs. N. 81/08) A.I.D.I Le Linee Guida per la Gestione delle Interferenze Dettagli Gli obblighi per le imprese e per il cittadino committente
sulla sicurezza nei cantieri Gli obblighi per le imprese e per il cittadino committente GLI ENTI BILATERALI DELLA PROVINCIA DI L AQUILA CASSA EDILE località san Vittorino - s.s. 80 km 9 n 61 l aquila tel. Dettagli DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (art. 26 comma 3 D.Lgs. 81/08) Oggetto dell appalto: SERVIZIO PER L AFFIDAMENTO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI E DI MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI Dettagli CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
Comune di GINOSA Provincia di TA CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO OGGETTO: APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI POLO SOCIO EDUCATIVO (CENTRO LUDICO PER LA PRIMA INFANZIA E CENTRO Dettagli CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
Comune di Firenze Provincia di Firenze CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO IMPIANTO SERVOSCALA OGGETTO: COMMITTENTE: Lavori di Sistemazione Uffici Via Lombroso: impianto servoscala INDIRE data, 06/03/2013 IL Dettagli PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC)
1 giunta regionale PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC) ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI Segreteria Regionale Ambiente e Lavori Pubblici Direzione Lavori Pubblici 1 IL PRESENTE PSC, PREDISPOSTO SECONDO Dettagli PSC. G.A.L. TERRE DI MURGIA S.C.a.R.L. Progetto architettonico e degli allestimenti ALLEGATI Definitivo REGIONE PUGLIA COMUNE DI ALTAMURA
G.A.L. TERRE DI MURGIA S.C.a.R.L. PSC ALLEGATO C FASCICOLO DELL'OPERA REGIONE PUGLIA COMUNE DI ALTAMURA Progetto architettonico e degli allestimenti ALLEGATI Definitivo PROGETTISTI phd. Rosa Giacomobello Dettagli PRIME PER. Edificio. Il Coordinatore progettazio. Aprile 2013. one. P.le T (+ +39) 06 49694150 www.uniroma1.it
PRIME INDICAZIONI E MISURE SULLA SICUERZZA PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (Art. 17 D.P.R. 207/2010 0) SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA Realizzazionee di nuovo Stabulario Edificio B, Piano Dettagli RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA
PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI RIATTAMENTO DELL EDIFICIO SULLA P.ED. 1331 IN C.C. DI ALA RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA Indice 1. PREMESSE E MOTIVAZIONI... 2 2. DESCRIZIONE DELL IMMOBILE ESISTENTE... 2 3. Dettagli REGOLAMENTO PER LA ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DA REALIZZARSI A SCOMPUTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE
REGOLAMENTO PER LA ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DA REALIZZARSI A SCOMPUTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 26 febbraio 2014. REGOLAMENTO Dettagli SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI
SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO SERVICE DI ESERCIZIO, CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, SPECIALI, RILEVAMENTO FUMI, TERMOMECCANICI, IDRICO-SANITARI, ANTINCENDIO E FOGNARI DEGLI AEROPORTI DI MILANO Dettagli PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
ESEMPIO PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (Allegato XV, art.89 e art.96 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106) Per presa visione Il Coordinatore della sicurezza PREMESSA Il presente Dettagli IL RAPPORTO TRA L EX D.LGS. 494/96 ED IL D. LGS. 81/08 ( TESTO UNICO ) - prime note
11 - IL RAPPORTO TRA L EX D.LGS. 494/96 E IL D. LGS. 81/08 ( TESTO UNICO ) - prime note IL RAPPORTO TRA L EX D.LGS. 494/96 ED IL D. LGS. 81/08 ( TESTO UNICO ) - prime note di Rosario Giurintano - ENGINEERING Dettagli (Art. 26 del DLgs. n. 81 del 09 aprile 2008, Legge 3 Agosto 2007 n. 123)
D.U.V.R.I. DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (Art. 26 del DLgs. n. 81 del 09 aprile 2008, Legge 3 Agosto 2007 n. 123) Oggetto : APPALTO PER L ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE Dettagli REGOLAMENTO PER ATTIVITA DI VIGILANZA E COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE
REGOLAMENTO PER ATTIVITA DI VIGILANZA E COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE CAPO AREA INFRASTRUTTURE CIVILI ING. WALTER RICCI DIRIGENTE SERVIZIO STRADE ARCH. MARTA MAGNI CAPO AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Dettagli guida pratica all antinfortunistica nei cantieri edili e n n a i o Assessorato Politiche per la Salute
Assessorato Politiche per la Salute DIPARTIMENTO SANITÀ PUBBLICA Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro Servizio Sicurezza Impiantistica Antinfortunistica G e n n a i o 2011 guida pratica Dettagli REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI FOGNATURA, COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE URBANE
REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI FOGNATURA, COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE URBANE Testo definitivo approvato dalla conferenza dell A.ATO di con deliberazione numero 65.08 del 21/09/2010 INDICE Dettagli COMUNE DI BOLLATE (Provincia di Milano) SERVIZIO LAVORI PUBBLICI CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO
COMUNE DI BOLLATE (Provincia di Milano) SERVIZIO LAVORI PUBBLICI CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PROGETTO ESECUTIVO PER LA GESTIONE DEI CIMITERI DELLA CITTA DI BOLLATE DI DURATA TRIENNALE, PERIODO 2013-2016 Dettagli PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE. CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE
CITTA' DI VENOSA Provincia di Potenza Cod. Fisc. 86000090760 - Part. IVA 00751300765 Sito Internet: www.comune.venosa.pz.it Posta elettronica (e-mail): territorio@comune.venosa.pz.it PROGETTAZIONE DEFINITIVA Dettagli PROJECT FINANCING 1 LOTTO
COMUNE DI OSNAGO PROVINCIA DI LECCO PROJECT FINANCING 1 LOTTO SCHEMA DI CONVENZIONE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI GESTIONE Carvico lì 13/12/2013 1 COMUNE DI OSNAGO *** SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE Dettagli INDICE SCHEMA DI CONTRATTO PARTE PRIMA CAPITOLO A OGGETTO ED AMMONTARE DELL APPALTO
INDICE SCHEMA DI CONTRATTO PARTE PRIMA CAPITOLO A OGGETTO ED AMMONTARE DELL APPALTO Art. 1/A Art. 2/A Art. 3/A Art. 4/A Art. 5/A Art. 6/A Art. 7/A Oggetto dell appalto Ammontare dell appalto, designazione Dettagli Direzione Centrale Manutenzione, Contratti e Beni Confiscati Acquisti
Direzione Centrale Manutenzione, Contratti e Beni Confiscati Acquisti PROCEDURA DI GARA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE AMBIENTALE E FACCHINAGGIO DA EFFETTUARSI PRESSO GLI UFFICI DELL Dettagli GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI UN DATA CENTER E SERVIZI ACCESSORI PER LA FONDAZIONE EDMUND MACH
- 38010 San Michele all Adige (TN), Via E. Mach 1- Tel. 0461/615111 Fax 0461/615218 - www.fmach.it - iscritta al registro provinciale delle persone giuridiche private n. 231 - partita IVA n. 02038410227 Dettagli CAPITOLO 1 - GENERALITA' 3 CAPITOLO 2 - NORMA DI RIFERIMENTO 3 CAPITOLO 3 RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE 3
Regolamento per la certificazione del personale addetto alle attività di cui alla Norma UNI 11554, secondo la Prassi di Riferimento UNI/PdR 11:2014: Figure professionali operanti sugli impianti a gas di Dettagli SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE SICILIANA AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI, G
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE SICILIANA AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI, G. DI CRISTINA E M. ASCOLI PALERMO SCHEMA DI CONTRATTO SCHEMA DI CONTRATTO Dettagli ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA.
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA. ARGOMENTI TRATTATI DALL ING. GIULIANO DEGL INNOCENTI NEL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L ESECUZIONE DEI LAVORI Dettagli 2016 © DocPlayer.it Privacy Policy | Condizioni del servizio | Feed-back