Source: https://letram.be/les-travaux-en-cours/
Timestamp: 2020-02-24 16:03:31+00:00
Document Index: 245609599

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

Les travaux en cours - Le tram
Les travauxen cours
Fouilles et sondages de repérage,
des travaux préparatoires indispensables
Dans le cadre des travaux d'aménagements du Tram, des fouilles de repérages et intervention des concessionnaires sont effectuées par l'entreprise COLAS
Les dates renseignées ci-après correspondent aux objectifs fixés. Elles peuvent néanmoins être soumises à quelques modifications inhérentes au projet
La circulation piétonne ainsi que la mobilité douce restent assurées, de même que l’accès aux commerces
Afin d’optimaliser l’organisation du chantier, la fluidité du trafic et votre sécurité ainsi que celle des ouvriers, il est important de respecter la signalisation et les limitations de vitesse mises en place
mesures de circulation générales
La circulation des véhicules est maintenue
La proximité de la zone de chantier est annoncée et la vitesse limitée à 30 km/h
La sécurité des piétons est garantie au moyen de barrières rigides fixées les unes aux autres formant des couloirs protégés d'un mètre de large minimum et, sur fouille, de taques métalliques stables voire des passerelles avec rampes de sécurité. Les piétons sont ainsi invités à emprunter en sécurité couloirs, trottoirs et passages pour piétons prévus
Chaque chantier dispose de mesures de circulation spécifiques. Vous en trouverez le détail ci-dessous.
mesures compensatoires pour les commerçants lésés
La Région wallonne permet, via une application mobile, la compensation de perte de chiffre d'affaire des commerçants impactés par des travaux exécutés sur la voie publique. Cliquez ici pour plus d'informations.
Liste des déviations en cours
Travaux rue Léopold et rue de la Cité : évolution - Accessibilité des rues de la Madeleine et rue de Gueldre #À partir du 27 février 2020
Travaux de nuit Boulevard d'Avroy #Du 27 au 28 février 2020
Boulevard d'Avroy (Parking Central) #Du 17 février au 30 septembre 2020
Quai Saint-Léonard (Commandant Marchand / Place des Déportés) #Du 27 janvier au 29 mars 2020
Avenue de Lille #Du 29 janvier au 6 mars 2020
Place Coronmeuse #Du 27 janvier 2020 au 28 février 2020
Rue Ernest Solvay #Du 13 janvier au 28 février 2020
Boulevard d'Avroy #Du 13 janvier au 23 février 2020
Pont des Tilleuls #Du 11 janvier 2020 à janvier 2021
Pont des Modeleurs #Du 7 janvier 2020 à janvier 2021
Pont Atlas #Du 18 novembre 2019 à novembre 2020
Rue Léopold et rue de la Cité # Du 12 novembre 2019 à février 2020
travaux rue léopold et rue de la cité : évolution - accessibilité des rues de la madeleine et rue de gueldre
À partir du jeudi 27 février 2020.
L’accessibilité et la circulation dans les rues voisines évoluera comme suit :
La rue de Gueldre sera rouverte. Son sens de circulation sera inversé et elle sera accessible depuis la rue Léopold.
La rue de la Madeleine sera fermée à hauteur de la rue Léopold mais la circulation y sera néanmoins possible dans les deux sens, entre la rue Léopold et la rue Lombard.
L’accès au parking Saint-Denis et aux commerces du quartier sera assuré par l’ouverture à la circulation de la rue Lombard et d’une partie de la rue Souverain Pont.
travaux de nuit boulevard d'avroy
La nuit du jeudi 27 février dès 20 h au vendredi 28 février 2020 à 6 h.
Le travail sera effectué de nuit afin de réduire l'impact sur la circulation qui serait trop important en journée.
Tout sera mis en œuvre pour réduire les nuisances sonores après 22 h.
Durant la nuit du jeudi 27 février, des poses de conduites de gaz seront réalisées sur l’avenue Rogier, à hauteur de la trémie, entraînant la fermeture de l’avenue. Une déviation sera mise en place via la rue Forgeur, le boulevard Frère-Orban et le boulevard Piercot. La trémie restera accessible.
Les garages des immeubles situés entre la rue Forgeur et le boulevard Piercot seront accessibles sur demande auprès d’un collaborateur présent sur le chantier.
travaux boulevard d'avroy (parking central)
Les travaux de dévoiements de réseaux souterrains se dérouleront du 17 février au 30 septembre 2020.
L’emprise de chantier sera constamment adaptée en fonction du travail à réaliser et n’excédera pas la zone reprise en rouge sur le plan.
Les travaux démarreront à hauteur de l’avenue Rogier et évolueront en direction du pont d’Avroy.
L’accès au parking se fera désormais du côté du pont d’Avroy, à hauteur de la rue Destenay et de la sortie côté Piercot.
Outre ce parking provisoire, les mesures de stationnement riverain mises en place lors de la foire d’octobre seront à nouveau valables à partir du lundi 17 février.
Voici les emplacements qui sont réservés aux riverains :
9 places avenue Blonden
10 places rue Raikem
10 places rue Paul Delvaux
9 places rue Forgeur
47 places boulevard Piercot
7 places rue Eugène Ysaye
14 places situées place Emile Dupont
22 places situées place Saint-Jacques
11 places rue des Augustins
6 places rue du Jardin Botanique
13 places rue Sainte-Marie
9 places situées place Sainte-Véronique
10 places rue Fabry
6 places situées place de Bronckart
travaux quai saint-léonard (rue commandant marchand / place des déportés)
Les travaux de dévoiements de réseaux souterrains se dérouleront du lundi 27 janvier au dimanche 29 mars 2020.
Phase 1 : poursuite des travaux en cours
Les travaux en cours, entre la rue Commandant Marchand et la rue Laport, se poursuivront jusqu’au dimanche 29 mars.
Les mesures de circulation annoncées sont toujours d’application.
Phase 2 : travaux depuis la rue Laport à la place des Déportés
À partir du lundi 27 janvier jusqu’au dimanche 29 mars, des nouvelles zones de chantier seront ouvertes :
Entre la rue Laport et la rue Marengo, les travaux seront réalisés sur les trottoirs et la desserte locale.
Entre la rue Marengo et la place des Déportés, les travaux seront réalisés sur les trottoirs et sur la première bande de circulation, côté habitation.
La traversée de la place des Déportés (devant le Point-Chaud) sera réalisée de nuit en fonction de l’avancement des travaux.
La circulation automobile sur les quais sera maintenue sur deux bandes en venant du centre vers Herstal. Vers le centre, elle sera réduite à une bande jusqu’au pont Maghin.
La circulation des bus en direction d’Herstal sera déviée au niveau de la rue Marengo vers la desserte locale.
Des zones de stationnement provisoires seront créées durant le chantier dans la rue Lambert Grisard.
Pour les piétons, un couloir sera mis en place entre les zones de chantier et la voirie. Des passerelles seront prévues pour accéder aux véhicules stationnés. L’accès aux garages et aux habitations sera maintenu.
Stationnements réservés aux riverains
Afin d'accompagner le chantier, des zones de stationnement temporaires réservées aux riverains continuent d’être créées. Pour stationner dans ces zones, les riverains doivent apposer une carte spécifique (distribuée par le commissariat de quartier) de façon visible derrière leur pare-brise.
Ces zones sont situées rue du Commandant Marchand, le long du chantier et rue Lambert Grisard.
Les habitants des rues ci- après peuvent demander une carte de stationnement riverain provisoire: Commandant Marchand, Armuriers, du Bosquet, Goswin, Laport, Marengo, Lambert-Grisard ainsi que ceux du quai Saint Léonard qui habitent entre la rue Commandant Marchand et le pont Maghin.
Chaque ménage peut se voir octroyer jusqu'à deux cartes de stationnement provisoire, sur simple demande au commissariat de quartier (Rue St-Léonard 135, ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h). Le demandeur veillera à se munir de sa carte d'identité (preuve de domiciliation) et de l'immatriculation de son véhicule.
travaux avenue de lille
Les travaux de pose de conduite CILE seront réalisés du mercredi 29 janvier au vendredi 6 mars 2020.
Durant cette période, le chantier entraînera la fermeture ponctuelle de la rue Paul-Joseph Carpay au cours d’une seule journée au niveau de l’Avenue de Lille.
Phase 1 : du mercredi 29 janvier au vendredi 12 février
Les travaux commenceront entre l’avenue Georges Truffaut et la rue Paul-Joseph Carpay sur la bande de stationnement et une partie du trottoir (voir zone n°1 sur le plan ci-dessous).
Phase 2 : du lundi 17 février au vendredi 6 mars
La zone de chantier basculera entre la rue Paul-Joseph Carpay et la rue Armand Rassenfosse sur la bande de stationnement et sur une partie du trottoir (voir zone n°2 sur le plan ci-dessous).
travaux rue ernest solvay
Du lundi 13 janvier au vendredi 28 février 2020.
Ces travaux se dérouleront en 3 phases.
Zone 1 : du lundi 13 janvier au vendredi 24 janvier
Au croisement des rues Ernest Solvay et Verte Voie, l’emprise des travaux sera située côté parking. Ces travaux n’impacteront pas la mobilité.
Zone 2 a : du lundi 10 février au vendredi 21 février
Des travaux d’égouttage entraîneront la fermeture du carrefour formé par la rue Ernest Solvay et la rue de la Centrale.
En venant de Jemeppe vers le centre, une déviation de la circulation automobile et des piétons sera mise en place via le parking.
En venant du centre vers Jemeppe, une déviation sera organisée via la rampe du pont d’Ougrée vers les quais.
La rue de la Centrale sera mise en voie sans issue.
Zone 2 b : du lundi 3 février au vendredi 28 février
Dans la rue Ernest Solvay, en face du Standard, côté parking, des travaux de protection des conduites souterraines seront réalisés. Les travaux seront interrompus à l’occasion des matchs programmés les 24 janvier, 9 février et 22 février.
A l’exception des mesures de circulation mise en place du 10 février au 21 février (voir zone 2 a), ces travaux n’auront pas d’impact sur la mobilité.
Les places de stationnement côté stade seront interdites.
Du lundi 13 janvier au dimanche 23 février 2020.
Durant les trois phases, les bandes de circulation seront réduites sur l’avenue Rogier et le Boulevard d’Avroy en direction du centre. La trémie de l'Avenue Rogier restera cependant ouverte durant ces trois premières phases.
Les possibilités de parking sont mentionnées en bleu sur les plans ci-dessous.
Phase 1 : du lundi 13 janvier au samedi 25 janvier 2020
Phase 2 : du lundi 27 janvier au samedi 08 février 2020
Phase 3 : du lundi 10 février au dimanche 23 février 2020
Ces travaux débuteront dès le mardi 7 janvier 2020 par une phase de préparation sur le pont des Modeleurs et se poursuivront jusqu'en janvier 2021.
Dès le mardi 7 janvier 2020, le pont des Modeleurs sera mis en voie sans issue.
Pour rejoindre la rue Côte d’Or, une déviation sera mise en place. Les poids lourds seront déviés par le pont allant vers Tilleur. Les véhicules légers emprunteront quant à eux la rue du Viaduc pour rejoindre la rue des Pampres. Ces modifications resteront valables jusqu’ à la fin des travaux de construction du pont.
Phase de déconstruction du pont
Cette deuxième phase sera mise en œuvre du samedi 11 janvier 2020 à 6h jusqu’au lundi 13 janvier 2020 à 6h et sera suivie de la reconstruction du pont pendant une durée d’environ 1 an.
Du samedi 11 janvier à 6h00 au dimanche 12 janvier à 6h, la rue Ernest Solvay sera fermée de part et d’autre du pont des Modeleurs. L’accès à la rue Ernest Solvay restera maintenu moyennant un détour par le quai Timmermans. Pendant ce weekend de fermeture, la rue Schlemmer sera mise exceptionnellement en sens unique depuis la rue Ernest Solvay vers le quai Timmermans.
Ces travaux seront également réalisés de nuit. Durant cette phase, la zone de travaux et le passage sous les voie ferrées seront également inaccessibles pour les piétons et les cyclistes.
Phase de reconstruction du pont
Du lundi 13 janvier 2020 et pour une durée d’environ 1 an, la circulation sur le pont des Modeleurs ne sera plus possible. La rue Ernest Solvay sera rouverte dans les deux sens de circulation.
Afin de faciliter vos déplacements pendant le weekend du 11 au 13 janvier, le TEC met à votre service une navette pour les usagers du bus. Les informations sont disponibles via infotec.be ou le tram.be ou encore au 04 361 94 44.
Elle sera identifiée par l’inscription « Navette » et desservira, gratuitement et dans chaque sens, les arrêts « Sclessin Gare », « Sclessin Château » et « Sclessin Standard » habituellement desservis par les lignes 2-3-9-27-90-94.
La navette circulera du samedi 11 janvier 6h30 au dimanche 12 janvier 21h30, avec des passages toutes les 15 à 20 minutes.
Les lignes de bus ne pourront pas circuler sur l’avenue Ernest Solvay durant ce week-end et seront déviées sur les quais où sera installé un arrêt provisoire (en direction du Standard).
- En direction du centre de Liège, le samedi 11 janvier, les bus circuleront sur les quais entre le pont d’Ougrée et l’arrêt au rond-point Stévart pour reprendre les quais jusqu’à la rue Paradis et rejoindre les Guillemins. Le dimanche 12 janvier, les bus seront déviés sur les quais et reprendront leur itinéraire habituel depuis la place Général Leman.
- En direction du Standard, les bus emprunteront leur itinéraire habituel jusqu’à la place Général Leman où ils seront déviés sur les quais par la rue de Namur jusqu’au pont d’Ougrée.
Les usagers souhaitant se rendre dans le centre de Liège, pourront emprunter la navette gratuite aux trois arrêts cités ci-dessus afin de rejoindre l’arrêt Standard et ensuite prendre un bus des lignes 2-3-9-27-90-94.
Les usagers souhaitant revenir vers Sclessin rejoindront l’arrêt « Sclessin Standard » et emprunteront la navette gratuite pour revenir dans le quartier de Sclessin.
L’arrêt « Standard » vers le centre sera reporté au pôle d’échange avec la navette situé sur la desserte vers le quai Vercour (+/- 50 mètres après l’arrêt du même nom vers la banlieue).
Nous vous remercions pour votre compréhension et vous prions de nous excuser pour ces désagréments.
pont atlas : évolution des travaux
Dès le lundi 18 novembre 2019, pour une durée approximative de 12 mois.
La fin des travaux de dévoiement des réseaux souterrains sera suivie de travaux de génie civil et de la réalisation de la plateforme du tram.
Dans le cadre de ces travaux, des mesures de circulation et des déviations seront mises en place tant sur le pont Atlas qu’au niveau des bretelles d’accès à l’E25.
La zone de chantier présente actuellement en demi-voirie, basculera de l’autre côté du pont (côté Herstal).
La circulation sur le pont Atlas sera mise en sens unique vers Droixhe sur une seule bande jusqu’à la fin des travaux sur le pont.
Afin de réguler les accès au carrefour E25 / centre / quartier de Droixhe dans le cadre de ce chantier, le giratoire de l’avenue de Lille sera maintenu. La bretelle d’accès au pont Biais en direction du centre-ville sera rouverte et le quai Godefroid Kurth sera à nouveau accessible en double sens (accessible via la rue de l’Abattoir).
Venant de Maastricht, la circulation vers Huy ainsi que l’accès au centre-ville seront modifiés pour les poids lourds de plus de 3,5T. Ceux-ci devront emprunter le pont Barrage afin de rejoindre le quai de Coronmeuse.
L’accessibilité au pont Atlas sera possible dans les deux sens depuis le quai de Coronmeuse, venant de Liège ou d’Herstal.
Un couloir piéton sera mis en place sur le pont Atlas.
Les cyclistes pourront emprunter la bande de circulation afin de rejoindre le Ravel, quai Godefroid Kurth ou emprunter le couloir piétons en mettant pieds à terre.
Depuis l’E25 vers Liège, il conseillé aux automobilistes se rendant dans le centre-ville d’emprunter le pont Barrage. Pour ceux voulant rejoindre Droixhe, il est conseillé d’emprunter la rampe vers le pont Atlas.
RUE Léopold et rue de la cité
Du 12 novembre 2019 à février 2020, l’emprise du chantier changera de côté dans la rue Léopold.
Rappel des dispositions prévues durant toute la phase de travaux :
Le terminus de la gare Léopold restera déplacé place de L’Yser.
La rue Léopold restera en sens unique en direction de la Meuse.
La rue du Pont et la rue de Bex garderont leur sens inversé.
La rue des Mineurs sera interdite à la circulation automobile.
Dès que la rue de la Cité pourra être empruntée par les automobilistes, la rue du Pied-du-Pont-des-Arches sera mise en voie sans issue pendant 2 à 3 jours. L’accès à la rue de la Cité par la rue Léopold sera à nouveau interdit à la circulation après cette étape.
En ce qui concerne les bus, l’arrêt de la ligne 4, situé Place Saint-Lambert, ne sera pas supprimé mais déplacé d’une dizaine de mètres afin de permettre la poursuite des travaux.
L’accessibilité aux parkings avoisinants sera garantie pendant toute la période des fêtes de fin d’année (en ce compris le parking Saint-Denis).
De manière plus générale, La circulation des piétons et des vélos sera garantie ainsi que l’accessibilité des commerces et des garages.
En ce qui concerne les livraisons, le stationnement et l’organisation du marché de la Batte, des mesures provisoires seront prévues.
comment rester informés durant les travaux ?
Outre ce site Internet, des outils de communication spécifiques sont mis en place :
Accessible à partir du 23 octobre 2019, l'ESPACE TRAM sera ouvert du mercredi au samedi de 10h à 18h.
Rendez-vous rue Cathédrale 96 (au croisement avec la rue Lulay-des-Fèbvres) à 4000 Liège.
Ligne accessible du lundi au vendredi de 9h à 12h30, le mercredi de 16h à 20h et le samedi de 9h à 12h.
E-MAILING TEC
La newsletter du TEC vous permet d'être tenus informés des déviations sur le réseau des bus.
INFO TRAVAUX SMS/MAIL
Cet outil de communication vous permet d'être informés, par mail ou sms, des évolutions des travaux du Tram.
Coronmeuse (dans un container situé derrière l'ancienne patinoire) : tous les jeudis de 12h à 13h Léopold (dans un container situé sur le terminus des bus) : tous les jeudis de 14h à 15h
Destinés aux riverains concernés par les travaux.
EMISSION HEBDOMADAIRE RTC
Grâce à RTC, suivez l'évolution du projet Tram.
Vous êtes automobilistes et vous souhaitez vous déplacer à Liège durant les travaux ? Utilisez l’application Waze pour optimiser vos itinéraires !