Source: http://docplayer.pl/2836560-Raport-z-analiz-przedrealizacyjnych-i-badania-rynku-dla-projektu-pn-budowa-nowego-szpitala-matki-i-dziecka-w-poznaniu.html
Timestamp: 2017-02-20 22:57:25+00:00
Document Index: 86221924

Matched Legal Cases: ['art. 31', 'art. 175', 'art. 1', 'art. 152', 'arta\n1', 'art.38']

Raport z analiz przedrealizacyjnych i badania rynku. dla projektu pn. Budowa nowego szpitala matki i dziecka w Poznaniu - PDF
Download "Raport z analiz przedrealizacyjnych i badania rynku. dla projektu pn. Budowa nowego szpitala matki i dziecka w Poznaniu"
1 Raport z analiz przedrealizacyjnych i badania rynku dla projektu pn. Budowa nowego szpitala matki i dziecka w Poznaniu Listopad 20142 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została opracowana w celu wzbogacenia i pobudzenia dyskusji na temat partnerstwa publiczno prywatnego (PPP), także w celu propagowania dobrych praktyk w tej dziedzinie. Jest ona wynikiem prac Platformy Partnerstwa Publiczno Prywatnego powołanej w 2011 r. z inicjatywy ówczesnego Ministra Rozwoju Regionalnego. Obserwacje, analizy, interpretacje i wnioski zawarte w przedmiotowym materiale nie stanowią oficjalnego stanowiska Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń. Ponadto, MIiR nie odpowiada za błędne interpretacje treści publikacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie. W związku z tym użytkownik korzystający z informacji zawartych w niniejszej publikacji czyni to na swoją wyłączną odpowiedzialność. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju upoważnia odbiorców niniejszej publikacji do jej użytkowania, pobierania, wyświetlania, kopiowania i rozpowszechniania, w całości lub w części, ze wskazaniem źródła pochodzenia cytowanych materiałów. Bezwzględnie zabronione jest wykorzystywanie niniejszego dokumentu i jego treści do celów komercyjnych. Dokument może zawierać odesłania do serwisów internetowych podmiotów trzecich. MIiR nie ponosi odpowiedzialności za takie serwisy, a korzystanie z nich może podlegać szczegółowym warunkom. Dla przygotowania publikacji wykorzystano raport opracowany na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przez konsorcjum firm Infralinx Capital Polska sp. z o.o., SALANS FMC SNR Denton Oleszczuk sp. k., Hill International sp. z o.o. Przygotowanie publikacji zostało częściowo sfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna /723 Wstęp... 8 I. Zakres prac etapu I... 8 II. Krok 1: Badanie koncepcji Projektu Stan faktyczny Potrzeba realizacji Inwestycji w kontekście celów do realizacji przez Województwo Wielkopolskie Planowana Inwestycja Możliwe warianty realizacji Inwestycji Warianty realizacji Inwestycji w wariancie tradycyjnym Warianty realizacji Inwestycji w wariancie PPP Wstępna analiza prawno-organizacyjna wariantu realizacji Przedsięwzięcia w oparciu o Ustawę o PPP Podmiot publiczny Komplementarni interesariusze Projektu po stronie publicznej Zakres przedmiotowy Projektu Analiza techniczna Analiza ekonomiczno - finansowa III. Krok 2: Testowanie rynku Testowanie rynku inwestorów branżowych Informacja o przeprowadzonym Dialogu Technicznym Kluczowe postulaty zgłaszane w Dialogu Technicznym i późniejszej aktualizacji informacji oraz wnioski i rekomendacje Doradcy Testowanie rynku instytucji finansowych Kluczowe postulaty zgłaszane w ramach testowania rynku IV. Krok 3: Opracowanie rekomendowanego modelu realizacji Projektu Wariant tradycyjny Wariant PPP model rekomendowany Struktura komercyjna Rekomendowany zakres zadań do przekazania partnerowi prywatnemu (na etapie inwestycyjnym i operacyjnym Projektu) Rekomendowany podział ryzyk (na etapie inwestycyjnym i operacyjnym Projektu) Rekomendacja montażu finansowego (w tym ocena możliwości zaangażowania zwrotnych i bezzwrotnych środków UE) Propozycja mechanizmu wynagradzania partnera prywatnego Wybór partnera prywatnego w ramach rekomendowanego modelu współpracy Zabezpieczenie środków finansowych na realizację Projektu Możliwość pozabilansowego ujęcia zobowiązań partnera publicznego Analiza prawna i podatkowa skutków prawnych oraz warunków przekazania składników majątkowych w ramach rekomendowanego modelu realizacji Projektu V. Porównanie wariantów tradycyjnego i PPP VI. Podsumowanie Załącznik 1: Wykaz dokumentów powstałych w Etapie I /724 Spis tabel: Tabela nr 1: Tabela nr 2: Tabela nr 3: Tabela nr 4: Tabela nr 5: Tabela nr 6: Plan i harmonogram dalszych działań. Matryca Korzyści Ekonomicznych. Kluczowa charakterystyka rekomendowanego wariantu PPP. Matryca Ryzyk Specyficznych dla Projektu. Scenariusze wykorzystania środków UE. Cele cząstkowe do realizacji przez Województwo Wielkopolskie. Spis wykresów: Wykres nr 1: Struktura zespołu projektowego. Wykres nr 2: Zakres prac Doradcy w ramach Etapu I. Wykres nr 2: Rekomendowana struktura realizacji Inwestycji w wariancie tradycyjnym. Wykres nr 3: Rekomendowany model realizacji Projektu w wariancie PPP. Wykres nr 4: Proponowana struktura montażu finansowego. 4/725 Wykaz skrótów i definicji Dialog Techniczny/DT Dialog techniczny w rozumieniu art. 31a Ustawy o Pzp, przeprowadzony przez Promotora w okresie od stycznia do kwietnia 2013 r., przy udziale podmiotów zainteresowanych realizacją Projektu, t.j. potencjalnych partnerów prywatnych. Doradca Dyrektywa 2004/18/WE Inwestycja Koncepcja Etap I Nieruchomości Oferta PCC PDOP PFU PON PPP Program Medyczny Projekt/ Przedsięwzięcie Promotor/Szpitale Wielkopolski Konsorcjum w składzie: INFRALINX CAPITAL POLSKA sp. z o.o. (lider konsorcjum), SALANS FMC SNR Denton Oleszczuk sp. k., Hill International sp. z o.o. Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz. U. UE z dnia 30 kwietnia 2004 r.). Budowa nowej siedziby Szpitala. Studium programowo-przestrzenne opracowane przez firmę ARCHI+Polska sp. z o.o. Pierwszy etap realizacji Zamówienia (Analizy przedrealizacyjne i badanie rynku). Nieruchomości, którymi dysponuje Województwo Wielkopolskie i które mogą zostać przeznaczone na budowę Szpitala składające się z działek oznaczonych numerami 1/13, (działka ta wraz z działkami 1/12, 1/14, 1/16, 1/17, 1/18 i 1/19 powstała w wyniku podziału działki 1/6), 2/3 oraz 6/2 położone w obrębie Kobylepole, dla których Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą pod numerem PO2P/ /9. Oferta złożona przez Doradcę w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, która została wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza. Podatek od czynności cywilnoprawnych. Podatek dochodowy od osób prawnych. Program funkcjonalno-użytkowy. Podatek od nieruchomości. Partnerstwo Publiczno-Prywatne. Program medyczny opracowany przez firmę Real Care! sp. z o.o. Przedsięwzięcie polegające na sfinansowaniu, zaprojektowaniu, budowie i utrzymaniu nowego szpitala matki i dziecka w Poznaniu modelu PPP. Szpitale Wielkopolski sp. z o.o. Rozporządzenie Ministra Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. 5/726 Zdrowia w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą Raport SIWZ w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739). Niniejszy raport Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie Zamówienia. SOPZ Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia: świadczenie kompleksowego doradztwa dla strony publicznej przy przygotowaniu i realizacji pilotażowego projektu partnerstwa publiczno-prywatnego z sektora ochrony zdrowia, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. SPZOZ SZOZnMiD Szpital Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej działający pod nazwą Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu. Budynek nowego szpitala matki i dziecka w Poznaniu. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej działający pod nazwą Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu Kiekrz. Ustawa leczniczej Ustawa publicznych o działalności o finansach Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.). Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). Ustawa o gospodarce nieruchomościami Ustawa o koncesji Ustawa o PPP Ustawa o PZPN VAT WPF Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.). Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. Nr 19, poz. 101). Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publicznoprywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 ze zm.). Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). Podatek od towarów i usług. Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Wielkopolskiego na rok 2014 i lata następne, stan według Uchwały nr XLVII/879/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 czerwca 2014 r. WRPO Regionalny Program Operacyjny dla Wielkopolski na lata , projekt ver. 9.0, Poznań, 4 kwietnia 2014 r. Zamawiający/MIiR Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. 6/727 Zamówienie Zamówienie publiczne na świadczenie kompleksowego doradztwa (prawnego, ekonomiczno-finansowego oraz technicznego) dla strony publicznej przy przygotowaniu i realizacji pilotażowego projektu partnerstwa publicznoprywatnego z sektora ochrony zdrowia stanowiące przedmiot postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (Zamawiający), znak postępowania: BDG-V MWr/13. 7/728 WSTĘP Niniejszy raport ( Raport ) stanowi podsumowanie prac wykonanych przez Doradcę w ramach realizacji Etapu I Zamówienia, zgodnie z wymogami SOPZ i Ofertą złożoną przez Doradcę. Celem niniejszego Raportu jest syntetyczne zaprezentowanie wszystkich uwarunkowań i okoliczności jakie były przedmiotem prac w trakcie Etapu I, przebiegu procesu przygotowania Projektu na tym etapie oraz procesu dojścia do określonych wniosków i rekomendacji przez Doradcę. Doświadczenia uzyskane w ramach realizacji Etapu I Analizy przedrealizacyjne i badanie rynku mogą stanowić źródło informacji na temat zakresu prac do wykonania przed podjęciem decyzji o realizacji projektu w modelu PPP, w szczególności w odniesieniu do projektów w sektorze opieki zdrowia. Należy podkreślić, że prace analityczne wykonane w Etapie I, ze względu na wczesną fazę realizacji Projektu, miały charakter wstępny i wnioski oraz rekomendacje dotyczące modelu współpracy z partnerem prywatnym będą podlegały uszczegółowieniu i weryfikacji na dalszych etapach realizacji Zamówienia. I. ZAKRES PRAC ETAPU I Projekt budowy nowej siedziby Szpitala matki i dziecka w Poznaniu z udziałem partnera prywatnego jest realizowany przez Promotora i Województwo Wielkopolskie, przy wsparciu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz zespołu Doradców. Prace przygotowawcze związane z Projektem rozpoczęły się ponad 2 lata temu. W wyniku przeprowadzonego na początku 2014 roku przetargu na wybór doradcy dla Projektu, MIiR zapewniło wykonawców kompleksowych usług doradczych z zakresu prawnego, finansowego i technicznego t.j. Konsorcjum firm INFRALINX CAPITAL POLSKA sp. z o.o. (lider konsorcjum), SALANS FMC SNR Denton Oleszczuk sp. k., Hill International sp. z o.o. Do realizacji Projektu Województwo Wielkopolskie powołało spółkę Szpitale Wielkopolski sp. z o.o., która pełni funkcję Promotora dla Projektu. Dodatkowo, po stronie MIiR powołano zespół projektowy. Zespoły projektowe Zamawiającego, Promotora i Doradcy współpracowały ściśle, zgodnie z strukturą organizacyjną przedstawioną poniżej: 8/729 Wykres nr 1: Struktura zespołu projektowego Kierownik Zespołu po stronie Zamawiającego Kierownik Zespołu po stronie Promotora Kierownik Zespołu Doradców ZARZĄDZANIE PROJEKTEM Zespół Projektowy Ekspert ds. Ekonomiczno- Fin. 1 PPP / finansowanie Ekspert ds. Ekonomiczno- Fin. 1 Fundusze UE BAZOWY ZESPÓŁ PROJEKTOWY DORADCÓW Ekspert ds. Prawnych Ekspert ds. Prawnych Ekspert ds. Technicznych (inżynier budowlany) Ekspert ds. Technicznych (architekt) KOMITET JAKOŚCI DORADCÓW Ekspert ds. Finansowych Ekspert ds. Prawnych Ekspert ds. Technicznych ZESPÓŁ EKSPERTÓW DORADCY Ekspert ds. doradztwa prawnego i finansowania Ekspert ds. doradztwo prawnego i zamówień publicznych Ekspert ds. kwestii komercyjnych i modeli finansowych Ekspert ds. modeli finansowych Ekspert ds. technicznych (inst. sanitarne) Ekspert ds. technicznych (inst. elektryczne) Ekspert ds. technicznych (koszty) Ekspert ds. technicznych (LEED/BREEAM) ZESPÓŁ PROJEKTOWY PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO / PROMOTORA Po stronie Zamawiającego Z-ca kierownika zespołu po stronie Zamawiającego Naczelnik wydziału ds. finansowania projektów Koordynator Zamówienia Ekspert JASPERS Ekspert JASPERS Po stronie Promotora Koordynator Projektu Źródło: Opracowanie własne Zgodnie z wymogami SOPZ i Ofertą Doradcy, realizacja Etapu I obejmowała następujące kroki: Krok 1. Badanie koncepcji Projektu przyjętej przez Promotora, posiadanych przez niego dokumentów, identyfikacja koniecznych do wykonania działań, w tym określenie koniecznych do przeprowadzenia szczegółowych analiz i prac oraz przyjęcie wstępnych założeń prawnych, ekonomicznych, finansowych oraz technicznych (w tym środowiskowych i innych właściwych dla przedmiotu Projektu). Krok 2. Testowanie rynku zebranie i analiza informacji na temat zainteresowania podmiotów prywatnych (wykonawców i instytucji finansowych) Projektem oraz określenie warunków brzegowych wejścia inwestorów. Krok 3. Przygotowanie opracowania nt. rekomendowanego modelu realizacji Projektu, uwzględniającego wszystkie aspekty prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczne, o których mowa w Kroku 1 oraz wyniki testów rynkowych, o których mowa w Kroku 2 wraz z arkuszem kalkulacyjnym przedstawiającym analizę ekonomiczno finansową Projektu. 9/7210 Wykres nr 2: Zakres prac Doradcy w ramach Etapu I 1. Analizy wstępne Analiza koncepcji Projektu przyjętej przez Promotora 2. Testowanie rynku Analiza dokumentów i opracowań Promotora Analiza wniosków z Dialogu Technicznego Testowanie wykonawców 3. Opracowanie rekomendowanego modelu realizacji Projektu Przyjęcie wstępnych założeń do Projektu Testowanie instytucji finansowych Część opisowa Część obliczeniowa Źródło: Opracowanie własne Dodatkowym elementem prac w Etapie I było stworzenie szczegółowego planu i harmonogramu realizacji Projektu. Harmonogram jest na bieżąco aktualizowany, zgodnie z procedurą przewidzianą w SOPZ. Celem prac prowadzonych w ramach Etapu I było wskazanie, czy i jaki model współpracy z partnerem prywatnym w najlepszy sposób pozwoli na realizację celów Województwa Wielkopolskiego, przynosząc potencjalnie najwyższe korzyści i minimalizując ryzyka. Efektem prac Doradcy jest rekomendacja modelu realizacji Projektu, który najbardziej odpowiada celom Promotora i Województwa Wielkopolskiego. 10/7211 KLUCZOWE WNIOSKI Z REALIZACJI ETAPU I: 1. Przeprowadzone w ramach realizacji Etapu I Zamówienia analizy potwierdziły zgodność realizacji Projektu z celami założonymi przez Województwo Wielkopolskie realizacja Projektu odpowiada bieżącym i długoterminowym potrzebom Województwa Wielkopolskiego i miasta Poznania. 2. Wykorzystanie modelu PPP w celu realizacji Inwestycji okazało się najkorzystniejszym rozwiązaniem na podstawie wyników analizy ekonomiczno-finansowej, z uwzględnieniem rekomendowanego podziału zadań i ryzyk pomiędzy Województwo Wielkopolskie a partnera prywatnego. 3. Przeprowadzone analizy prawne wykazały możliwość realizacji Projektu z wykorzystaniem modelu PPP. 4. Przeprowadzone analizy techniczne wskazały, że dalsza realizacja Projektu będzie wymagała zmian dotyczących warunków zabudowy Nieruchomości, które umożliwią zmiany w parametrach budowlanych Szpitala, odpowiadające ograniczeniom wynikającym z wielkości Nieruchomości. 5. Przeprowadzone analizy oraz testowanie rynku wykazały zasadność realizacji Projektu w modelu PPP opartym na wynagrodzeniu dla partnera prywatnego w postaci opłaty za dostępność uiszczanej przez Województwo Wielkopolskie na podstawie umowy o PPP. 6. Przeprowadzona analiza ekonomiczno-finansowa oraz testowanie rynku wskazały na zakres zadań do przekazania partnerowi prywatnemu związanych z projektowaniem, budową i utrzymaniem Inwestycji (w określonym zakresie), ale bez części usług miękkich i działalności medycznej, jako najkorzystniejszy z punktu widzenia wskaźnika Value-for- Money. 7. Ocena dostępności finansowej Projektu w kontekście projekcji WPF i zdolności kredytowej Województwa Wielkopolskiego wskazała na: brak możliwości realizacji Projektu ze środków własnych Województwa w ciągu najbliższych lat; brak możliwości zwiększenia poziomu zadłużenia Województwa ze względu na limity zadłużenia w krótkim i długim horyzoncie czasowym, co preferuje rozwiązania umożliwiające na ujęcie pozabilansowe zobowiązań wynikających z realizacji Inwestycji; brak podstaw do negatywnej oceny sytuacji finansowej i płynnościowej Województwa jako strony umowy o PPP. 8. Testowanie rynku wskazało na znaczące zainteresowanie Projektem w strukturze rekomendowanej przez Doradcę (opis rekomendowanej struktury Projektu zawarto w Części IV) zarówno po stronie inwestorów branżowych jak i instytucji finansowych, co zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia konkurencyjnych warunków na etapie postępowania na wybór partnera prywatnego. 9. Przeprowadzone analizy wskazały na możliwość uzyskania współfinansowania Projektu z funduszów pomocowych UE - Budowa Regionalnego Centrum Zdrowia Dziecka jest przewidziana jako jeden z dwóch dużych projektów (strategicznych), które mają być finansowane z WRPO Porównanie modelu tradycyjnego i PPP - analiza ekonomiczno-finansowa przeprowadzone przez Doradcę wskazała, iż wariant PPP jest nie tylko wariantem o prawie 15 mln zł brutto tańszym w wartościach bieżących w okresie 30 lat (po uwzględnieniu wyceny ryzyk), ale prezentuje również dodatkowe zalety, które pozwalają na lepsze spełnienie celów cząstkowych, a w konsekwencji celu głównego Województwa Wielkopolskiego, czyli jak najszybszej realizacji Inwestycji optymalizującej efektywność wydatkowania środków publicznych w długim okresie czasowym. Zalety modelu PPP w porównaniu z modelem tradycyjnym są najbardziej widoczne w efektywności wydatkowania środków publicznych i zarządzaniu ryzykiem. 11/7212 11. Przeprowadzone analizy, w oparciu o wstępny podział zadań i ryzyk, wskazały na możliwość ujęcia pozabilansowego Przedsięwzięcia przy zachowaniu odpowiednich postanowień w umowie o PPP. 12. Przeprowadzone analizy oraz testowanie rynku wykazały zasadność realizacji Przedsięwzięcia w oparciu o ustawę o PPP, przy czym do postępowania na wybór partnera prywatnego zastosowanie znajdą przepisy Ustawy o pzp, a rekomendowanym trybem wyboru partnera prywatnego jest dialog konkurencyjny. Wnioski z analiz wykonanych w trakcie realizacji Etapu I zostaną uwzględnione w dalszym toku realizacji Zamówienia i będą podlegały dalszym weryfikacjom i uzgodnieniom, w szczególności wszelkie wyliczenia oparte są o przyjęte przez Doradcę założenia dotyczące możliwości i zasadności realizacji i sfinansowania Projektu w określonym kształcie i zakresie. Wszelkie zmiany tych założeń, będące wynikiem dalszych prac mogą mieć materialny wpływ na wnioski i kalkulacje przedstawione w niniejszym Raporcie. PLAN I HARMONOGRAM DALSZYCH DZIAŁAŃ: W podsumowaniu prac Etapu I przygotowano szczegółowy plan i harmonogram działań, mających doprowadzić do realizacji Projektu. Tabela nr 1: Plan i harmonogram dalszych działań (wg założeń na 1 września 2014 r.) Nazwa Etapu Etap II - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Data rozpoczęcia Data zakończenia Przygotowanie projektu ogłoszenia wraz z Opisem Potrzeb i Wymagań, warunkami udziału oraz kryteriami oceny wniosków, zakończone zatwierdzeniem projektu ogłoszenia przez MIiR i Szpitale Wielkopolski Etap III - Ocena wniosków Publikacja ogłoszenia o zamówieniu, pytania oraz odpowiedzi na pytania wykonawców, złożenie wniosków przez potencjalnych wykonawców oraz ich ocena, zakończone ogłoszeniem uczestników Dialogu Konkurencyjnego Etap IV - Przygotowanie do Dialogu Konkurencyjnego (DK) z Wykonawcami Przygotowanie Memorandum Informacyjnego, Regulaminu prowadzenia DK, Projektu harmonogramu DK oraz innych dokumentów (agendy I rundy, zaproszenia, prezentacji) Etap V - Dialog Konkurencyjny (DK) z wykonawcami Zaproszenie potencjalnych wykonawców do DK oraz przeprowadzenie 5 rund DK Opracowanie wstępnych wersji umowy o PPP oraz PFU Opracowanie wstępnej wersji SIWZ (wraz z metodologią oceny ofert) Opracowanie ostatecznych wersji umowy o PPP oraz PFU zakończone zatwierdzeniem ich przez Szpitale Wielkopolski i MIiR Opracowanie ostatecznej wersji SIWZ (wraz z metodologią oceny ofert i wszystkimi załącznikami) zakończone zatwierdzeniem przez Szpitale Wielkopolski i MIiR Etap VI - Składanie i ocena ofert 12/7213 Ogłoszenie SIWZ wraz z odpowiedziami na pytania oferentów oraz rekomendacjami w razie wnoszonych przez strony środków ochrony prawnej, zakończone złożeniem ofert Etap VII Przygotowanie podręcznika zarządzania umową o PPP Przygotowanie procedur monitorowania i kontroli umowy o PPP Etap VIII - Zawarcie umowy o PPP Przygotowanie ostatecznej wersji umowy PPP wraz z załącznikami, zakończone podpisaniem umowy Etap IX - Zamknięcie finansowe Zamkniecie finansowe, zgodnie z założeniami, następuje równolegle z zamknięciem komercyjnym Etap X - Aplikacja EU Źródło: Opracowanie własne 13/7214 II. KROK 1: BADANIE KONCEPCJI PROJEKTU Cele: badanie koncepcji Projektu przyjętej przez Promotora, identyfikacja koniecznych do wykonania działań, w tym określenie koniecznych do przeprowadzenia szczegółowych analiz i prac, przyjęcie wstępnych założeń prawnych, ekonomicznych, finansowych oraz technicznych i innych właściwych dla przedmiotu Projektu. Narzędzia: analiza posiadanych przez Promotora dokumentów, analiza wariantów realizacji Inwestycji, analiza dopuszczalności inwestycji pod względem technicznym (w tym wizja lokalna), prawnym i finansowo-ekonomicznym. W celu realizacji Zamówienia, Promotor przekazał Doradcy zebraną dokumentację (analizy, stanowiska, opinie, dokumenty urzędowe) dotyczącą Projektu, która była przedmiotem oceny Doradcy. 1. Stan faktyczny Poniżej zaprezentowano kluczowe zagadnienia opisujące stan faktyczny związany z działalnością Szpitala: SZOZnMiD, dla którego organem założycielskim jest Województwo Wielkopolskie, zapewnia kompleksową opiekę pediatryczną w zakresie podstawowym i specjalistycznym, a także opiekę położniczo-ginekologiczną. Obecnie SZOZnMiD prowadzi działalność w następujących lokalizacjach: - Szpital Dziecięcy przy ul. Krysiewicza 7/8; - Szpital Dziecięcy przy ul. Nowowiejskiego 54/56; - Szpital Położniczo-Ginekologiczny i Urologiczny przy ul. Jarochowskiego 18; - Specjalistyczna Przychodnia Medycyny Wieku Rozwojowego przy ul. Spornej 16. Spośród wyżej wymienionych lokalizacji jedynie nieruchomości położone przy ulicy Nowowiejskiego oraz Spornej są własnością organu założycielskiego (Województwa Wielkopolskiego). Pozostałe nieruchomości są użytkowane przez SZOZnMiD na podstawie zawartych z właścicielami umów użytkowania. Prowadzenie działalności leczniczej przez SZOZnMiD w obecnie wykorzystywanych lokalizacjach jest zagrożone, ponieważ stan techniczny wykorzystywanych budynków odbiega od wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Rozbudowy i modernizacje istniejącego SZOZnMiD, będące bardzo kosztownymi inwestycjami, nie rozwiązują całościowo problemu związanego z zapewnieniem w Województwie Wielkopolskim opieki pediatrycznej na właściwym poziomie. Sytuacja finansowa SZOZnMiD nie pozwala na poniesienie nakładów niezbędnych do dostosowania 14/7215 obecnych budynków szpitala do obowiązujących wymogów. Co więcej, takie działanie nie jest uzasadnione z uwagi na: (i) wysokość koniecznych do poniesienia nakładów oraz (ii) status własnościowy nieruchomości, w których SZOZnMiD prowadzi działalność (jedynie dwie z nich są własnością Województwa Wielkopolskiego). Ponadto, zgodnie z opinią wojewódzkich konsultantów medycznych, istnieje konieczność budowy szpitalnego oddziału ratunkowego dla dzieci, gdyż Województwo Wielkopolskie nie dysponuje jeszcze takim oddziałem. 2. Potrzeba realizacji Inwestycji w kontekście celów do realizacji przez Województwo Wielkopolskie Przed podjęciem decyzji o realizacji Inwestycji, Promotor i Zarząd Województwa Wielkopolskiego przeprowadzili szereg analiz, które umożliwiły ocenę opcji do wykorzystania przy realizacji kluczowych celów Województwa Wielkopolskiego, do których zaliczyć można przede wszystkim: zaspokojenie potrzeb zdrowotnych populacji Województwa Wielkopolskiego poprzez zapewnienie dostępności świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie pediatrii i opieki nad matką i dzieckiem, w tym w szczególności powstanie szpitalnego oddziału ratunkowego dla dzieci w Województwie Wielkopolskim; umożliwienie dostępu do odpowiedniej jakości świadczeń zdrowotnych poprawa jakości leczenia i satysfakcji pacjentów; osiąganie efektywności ekonomicznej i finansowej w zakresie leczenia pacjentów publicznego systemu ochrony zdrowia; jak najszybsze zakończenie prac i skokową poprawę sytuacji; ujęcie poza bilansem sektora finansów publicznych potencjalnych zobowiązań wynikających z niezbędnych inwestycji; maksymalizację wskaźnika korzyści Value-for-Money. Realizacja tak postawionych celów wymaga działań kompleksowych, wychodzących znacznie poza przedmiot niniejszego Zamówienia, niemniej jednak w odniesieniu do infrastruktury Szpitala cele główne Województwa Wielkopolskiego mogą zostać osiągnięte poprzez: jak najszybszą poprawę jakości infrastruktury dostępnej dla działalności Szpitala według obowiązujących standardów unijnych; optymalizację kosztów operacyjnych w ciągu okresu eksploatacji infrastruktury Szpitala; utrzymanie infrastruktury na odpowiednim poziomie (jakości) w ciągu całego okresu eksploatacji; zachowanie określonego stopnia elastyczności w zakresie rozwiązań budowlanych na wypadek zmian w warunkach epidemiologicznych, sposobie świadczenia usług medycznych; poprawę jakości infrastruktury, umożliwiającą poprawę jakości usług w porównaniu z sytuacją obecną; przekazanie partnerowi prywatnemu określonych kategorii ryzyk, którymi Województwo nie chce lub nie może efektywnie zarządzać; transfer know-how w zakresie nowoczesnych rozwiązań techniczno-organizacyjnych w zakresie budowy i eksploatacji szpitali. W wyniku realizacji Inwestycji, będzie możliwe wygenerowanie następujących pozytywnych zmian w działalności Szpitala w kontekście celów do osiągnięcia przez Województwo Wielkopolskie: 15/7216 skupienie rozproszonych obecnie placówek w jednym, nowoczesnym, wysokospecjalistycznym kompleksie; poprawa jakości, kompleksowości i dostępności świadczeń; poprawa bezpieczeństwa i komfortu pacjentów; poprawa warunków wykonywania działalności medycznej; poprawa efektywności ekonomicznej i finansowej działalności Szpitala. Doradca uznał przytoczone powyżej cele za uzasadnione i wskazane do potencjalnego wniosku o dofinansowanie, gdyż wpisują się w realizację zakładanych celów na poziomie regionalnym Województwa Wielkopolskiego. Należy mieć na uwadze, że dla potrzeb dofinansowania UE wskazane cele nie wyczerpują w pełni celów jakie beneficjent dotacji winien określić. W odniesieniu do publicznych placówek opieki zdrowotnej, naturalne wydaje się nawiązanie do celów systemu opieki zdrowotnej, którymi domyślnie są również: zapewnienie dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (w aspekcie topograficznym i czasu oczekiwania); zaspokojenie potrzeb zdrowotnych (system opieki zdrowotnej powinien odpowiadać na potrzeby populacji); osiągnięcie odpowiedniego poziomu akceptowalności społecznej (jakość świadczeń powinna satysfakcjonować pacjenta); zapewnianie równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej (równe potrzeby), osiąganie efektywności ekonomicznej; osiąganie skuteczności leczenia w odniesieniu do jednostek i populacji. Konieczność budowy nowoczesnej siedziby dla SZOZnMiD wynika ze stanu infrastruktury wspierającej opiekę medyczną w Województwie, we wszystkich specjalnościach: pediatrii; położnictwie i ginekologii; rehabilitacji medycznej dla dzieci i młodzieży; opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Regionalni konsultanci w ramach poszczególnych specjalizacji medycznych wskazali jednoznacznie na konieczność powstania nowego Szpitala ze względu na istniejące potrzeby, które nie mogą być zaspokojone ani w obecnych warunkach, ani w ramach modernizacji czy też rozbudowy poszczególnych placówek. Wniosek: Tylko opcja realizacji Inwestycji poprzez budowę nowoczesnej, specjalistycznej siedziby nowego Szpitala, pozwala w pełni na realizację celów Województwa Wielkopolskiego. 16/7217 3. Planowana Inwestycja Ze względu na czynniki opisane powyżej - w ramach analizy opcji - Województwo Wielkopolskie planuje realizację Przedsięwzięcia polegającego na budowie Szpitala - nowej siedziby SZOZnMiD, na terenie niezabudowanym w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu. Zgodnie z zaprezentowanym przez Promotora programem medycznym Szpital obejmować będzie: 14 oddziałów; ok. 420 łóżek; szpitalny oddział ratunkowy; 24 poradnie; szkołę rodzenia; blok operacyjny; blok porodowy; diagnostykę; laboratoria; infrastrukturę pomocniczą, w tym parking. Koncepcja Szpitala zakłada, że nowy, wieloprofilowy budynek będzie prowadził działalność przejętą z istniejących jednostek SZOZnMiD oraz Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci, uwzględniającą zmiany zachodzące w procesach diagnostyczno-terapeutycznych. Jak wynika z projektowanych w ramach Programu Medycznego parametrów Szpitala, liczba łóżek w nowym Szpitalu w porównaniu z obecnie funkcjonującymi podmiotami, zostanie zmniejszona, co ogranicza ryzyko przewymiarowania Szpitala w stosunku do potrzeb epidemiologicznych Województwa Wielkopolskiego, ze względu na przeniesienie istniejącej już działalności do nowej siedziby, ze zmniejszoną liczbą łóżek. Aktualizacja Programu Medycznego na podstawie obowiązujących danych historycznych i prognoz na następne lata pozwoli na weryfikację poprawności założonej liczby łóżek. 4. Możliwe warianty realizacji Inwestycji Analizując możliwe warianty realizacji Inwestycji, wzięto pod uwagę zarówno wariant tradycyjny (realizacja Inwestycji w modelu zamówień publicznych ze środków własnych lub pozyskanych przez Województwo Wielkopolskie), jak i wariant PPP. Analiza wariantów uwzględniła następujące czynniki, które w ocenie Doradcy powinny stanowić kryteria wyboru optymalnego sposobu realizacji Inwestycji: zabezpieczenie interesów Województwa Wielkopolskiego; możliwy termin realizacji Inwestycji; przejrzystość rozwiązania dla wszystkich interesariuszy, w tym Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Sejmiku, organów kontrolnych oraz inwestorów; dopuszczalność prawną analizowanych rozwiązań; efektywność ekonomiczno-finansową; transfer zadań i ryzyk; potencjalne zainteresowanie rynku Projektem. 17/72 Pokazać jeszcze
Podsumowanie dialogu technicznego prowadzonego dla realizacji inwestycji budowy nowego szpitala matki i dziecka w Poznaniu 23 kwietnia 2013r. Charakterystyka inwestycji Koncepcja nowego szpitala zakłada, Bardziej szczegółowo dr Agnieszka Gajewska Partner, InfraLinx Capital Warszawa, 22 października 2014
Czy budowa szpitala w PPP może być korzystna dla strony publicznej? wnioski z analiz przedrealizacyjnych i badania rynku dla projektu budowy nowego szpitala matki i dziecka w Poznaniu dr Agnieszka Gajewska Bardziej szczegółowo Dokumentacja wzorcowa
Dokumentacja wzorcowa Testowanie rynku instytucji finansowych w związku z realizacją pilotażowego projektu partnerstwa publiczno-prywatnego budowy nowego szpitala matki i dziecka w Poznaniu Listopad 2014 Bardziej szczegółowo Zanim przystąpimy do projektu
Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w obszarze ppp Robert Kałuża Dyrektor Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 23 Bardziej szczegółowo ROLA DORADCY. Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Zespół Prawa Samorządowego Zapewniamy pomoc prawną przy realizacji każdego przedsięwzięcia należącego do zadań samorządu terytorialnego oraz doradzamy przy Bardziej szczegółowo Prawo interwencji (ang. step in right) w projektach ppp w Polsce wprowadzenie, proponowane zmiany prawne
Grupa Robocza Platformy PPP przy Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Prawo interwencji (ang. step in right) w projektach ppp w Polsce wprowadzenie, proponowane zmiany prawne Marcin Jędrasik Naczelnik Bardziej szczegółowo Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2014/S 014-020794
,,Co z tym partnerstwem publiczno prywatnym,, Plan prezentacji Wprowadzenie Wybór partnera prywatnego Praktyka doświadczenia Wielkiej Brytanii Partnerstwo Pilnie Potrzebne Polska rzeczywistość PPP bez Bardziej szczegółowo Julia Jarnicka. aplikant radcowski PIERÓG & Partnerzy
NGO JAKO ZAMAWIAJĄCY Julia Jarnicka aplikant radcowski PIERÓG & Partnerzy Mimo że organizacje pozarządowe nie zostały ujęte w pzp jako podmioty zobowiązane do stosowania ustawy, to jednak w pewnych sytuacjach Bardziej szczegółowo Finansowanie projektów w PPP
Finansowanie projektów w PPP Plan Prezentacji Przepływy finansowe w transakcji PPP Kryteria zastosowania róŝnych rodzajów finansowania kredyty obligacje leasing Wykorzystanie funduszy UE przy realizacji Bardziej szczegółowo Wsparcie projektów hybrydowych w perspektywie budżetowej 2014-2020
Kujawsko-Pomorskie Forum Drogowe Innowacyjne metody utrzymania dróg: finansowanie i technologie Wsparcie projektów hybrydowych w perspektywie budżetowej 2014-2020 Robert Kałuża Dyrektor Departamentu Wsparcia Bardziej szczegółowo Udział PIR w projektach kontraktowego PPP Kwiecień 2014
Udział PIR w projektach kontraktowego PPP Kwiecień 2014 Wprowadzenie Podstawowe regulacje dotyczące PPP Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym ("Ustawa o PPP") zawiera regulacje Bardziej szczegółowo Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Zgierza
Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Zgierza dr Rafał Cieślak radca prawny Zgierz, 27 sierpnia 2015 r. KANCELARIA DORADZTWA GOSPODARCZEGO CIEŚLAK & KORDASIEWICZ Kancelaria świadczy kompleksowe Bardziej szczegółowo Innowacyjne podejście do finansowania inwestycji. PPP w Nowej Perspektywie Finansowej Funduszy Europejskich 2014-2020 Racibórz, 20 kwietnia 2012 r.
Innowacyjne podejście do finansowania inwestycji Założenia projektu: Przebudowa oraz budowa drogi o na odcinku około 9 km od węzła Drogi Krajowej DK-94 do terenu inwestycyjnego TUCZNAWA, stanowiącego obszar Bardziej szczegółowo Czy możliwe jest przeniesienie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (zrid) na inny podmiot?
Czy możliwe jest przeniesienie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (zrid) na inny podmiot? WARUNKI KORZYSTANIA Z PUBLIKACJI: Niniejsze opracowanie zostało przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju Bardziej szczegółowo roboty budowlane brak stosowania przepisów ustawy Pzp 1 772 615,51 zł (419 563,90 euro) na wniosek
Warszawa, dnia 2015 r. UZP/DKD/KND/18/15 Informacja o wyniku kontroli doraźnej I. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Zamawiający: Gmina Daleszyce Bardziej szczegółowo Memorandum informacyjne
Memorandum informacyjne dla podmiotów prywatnych zainteresowanych realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa budynku komunalnego w Wąbrzeźnie w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego MEMORANDUM Bardziej szczegółowo MINISTER INFRASTRUKTURY
KOMUNIKAT MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 04 stycznia 2010 r. w sprawie uzgodnienia standardu zawodowego rzeczoznawców majątkowych Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności Na podstawie art. 175 ust. Bardziej szczegółowo Nasz znak: GP/2/2012 12.01.2012 r.
Wykonawcy w przetargu nieograniczonym na udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego Nasz znak: GP/2/2012 12.01.2012 r. Bardziej szczegółowo Cele i zadania Platformy PPP w zakresie projektów ppp na rzecz efektywności energetycznej
Grupa Robocza Platformy PPP ds. efektywności energetycznej Cele i zadania Platformy PPP w zakresie projektów ppp na rzecz efektywności energetycznej Michał Piwowarczyk, Zastępca Dyrektora Departamentu Bardziej szczegółowo ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia..
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. w sprawie warunków powierzania spółce celowej, utworzonej przez Skarb Państwa, zarządzania obiektami budowlanymi powstałymi w wyniku realizacji przedsięwzięć Euro Bardziej szczegółowo Koncepcja finansowania projektów w
Koncepcja finansowania projektów w formule ESCO ze środków NFOŚiGW i założenia do umowy EPC dr Małgorzata Skucha Prezes Zarządu Wrocław, 08.05.2013 r. Warsztaty Platformy PPP Plan prezentacji 1. NFOŚiGW Bardziej szczegółowo Wykonywanie zadań własnych przez jednostki samorządu terytorialnego a obowiązek stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych
Wykonywanie zadań własnych przez jednostki samorządu terytorialnego a obowiązek stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych 1. Samorząd gminny w Polsce przy wykonywaniu swoich zadań ma możliwość korzystania Bardziej szczegółowo Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014
Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014 Płock, grudzień 2009 Działy opracowania: I. Wprowadzenie. Bardziej szczegółowo I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu, ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec, woj.
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=308785&rok= Page 1 of 5 Sosnowiec: Roboty budowlane dla zadania pn: Budowa instalacji wewnętrznej gazów medycznych wraz z przynależną infrastrukturą Bardziej szczegółowo Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2014-2022 1.Założenia wstępne
Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2014-2022 1.Założenia wstępne Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowotomyskiego przygotowana została Bardziej szczegółowo ASPEKTY PRAWNE PPP W POLSCE A FUNDUSZE EUROPEJSKIE
ASPEKTY PRAWNE PPP W POLSCE A FUNDUSZE EUROPEJSKIE Spis treści Akty prawne PPP w przepisach dot. Funduszy Europejskich Aspekty prawne w poszczególnych modelach łączenia PPP oraz Funduszy UE Wnioski Akty Bardziej szczegółowo Propozycje Francuskiej Izby Przemysłowo- Handlowej w zakresie nowelizacji Ustawy o Finansach Publicznych. Platforma PPP, Warszawa, 20.09.
Propozycje Francuskiej Izby Przemysłowo- Handlowej w zakresie nowelizacji Ustawy o Finansach Publicznych Marcin Wawrzyniak, IPPP, współpracujący z Hogan Lovells Platforma PPP, Warszawa, 20.09.2012 N O Bardziej szczegółowo Innowacyjny program energooszczędnych inwestycji miejskich w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie
Innowacyjny program energooszczędnych inwestycji miejskich w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie Warszawa, 23 czerwca 2014 Leszek Drogosz Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy Bardziej szczegółowo USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
LexPolonica nr 29421. Stan prawny 2012-11-29 Dz.U.2010.113.759 (U) Prawo zamówień publicznych zmiany: 2010-09-16 Dz.U.2010.161.1078 art. 1 2011-01-02 Dz.U.2010.182.1228 art. 152 2011-02-23 Dz.U.2011.28.143 Bardziej szczegółowo Dokumentacja wzorcowa
Dokumentacja wzorcowa Dokument informacyjny na potrzeby testowania rynku przedsiębiorstw budowalno-utrzymaniowych oraz instytucji finansowych w związku z realizacją pilotażowego projektu partnerstwa publiczno-prywatnego Bardziej szczegółowo Wybór partnera prywatnego w PPP
Wybór partnera prywatnego w PPP! Katedra Prawa Europejskiego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Mikołaja Kopernika radca prawny European Commission Stakeholder Expert Group on Public Procurement! Bardziej szczegółowo Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, styczeń 2014 r.
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, styczeń 2014 r. Definicja PPP: wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym; przedmiotem Bardziej szczegółowo Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Zamówienia publiczne
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Zamówienia publiczne Warunki udziału w postępowaniu Warunki muszą być związane z przedmiotem zamówienia i proporcjonalne do przedmiotu zamówienia. Jeżeli nie Bardziej szczegółowo Doświadczenia z realizacji pilotażowego projektu PPP w gospodarce odpadami System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania
Doświadczenia z realizacji pilotażowego projektu PPP w gospodarce odpadami System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania Konferencja PPP w gospodarce odpadami i energetyce Warszawa, 28 lutego 2012 r. Bardziej szczegółowo REALIZACJA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
REALIZACJA ZADANIA INWESTYCYJNEGO Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. Grunwaldzkiej w formule PPP Ocena możliwości realizacji projektu w formule partnerstwa publiczno prywatnego, na podstawie Bardziej szczegółowo Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia.
Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu Bardziej szczegółowo Zespół Sterujący Platformy PPP. Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
II FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH Co z tym PPP? Czy i jak inwestować w przygotowanie projektów hybrydowych? Wsparcie dla projektów hybrydowych w ramach Platformy PPP Robert Kałuża Dyrektor Departamentu Bardziej szczegółowo Drogowy projekt PPP w Dąbrowie Górniczej:
: Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym TUCZNAWA w Dąbrowie Górniczej. Analiza Bardziej szczegółowo Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu przyjętego uchwałą nr 113/113/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 4 lutego 2016 roku
Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu przyjętego uchwałą nr 113/113/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 4 lutego 2016 roku Wytyczne do Biznesplanu stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie Bardziej szczegółowo Niezbędnik PPP. dla debiutantów samorządowych
Niezbędnik PPP dla debiutantów samorządowych Najważniejsze aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego dla planujących przygotowania projektów PPP i koncesji Styczeń 2011 r. Co to jest PPP? Partnerstwo publiczno-prywatne Bardziej szczegółowo PIR w projektach zinstytucjonalizowanego partnerstwa publiczno-prywatnego Kwiecień 2014
PIR w projektach zinstytucjonalizowanego partnerstwa publiczno-prywatnego Kwiecień 2014 Zinstytucjonalizowanie PPP aspekty prawne Ujęcie Komisji Europejskiej Podział na partnerstwo zinstytucjonalizowane Bardziej szczegółowo INFORMACJA NA TEMAT REALIZACJI INWESTYCJI PRZEZ SPÓŁKĘ KUJAWSKO- POMORSKIE INWESTYCJE MEDYCZNE (stan na 12.05.2010r.)
INFORMACJA NA TEMAT REALIZACJI INWESTYCJI PRZEZ SPÓŁKĘ KUJAWSKO- POMORSKIE INWESTYCJE MEDYCZNE (stan na 12.05.2010r.) Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. powstała dnia 31 marca 2009 r. (akt Bardziej szczegółowo Przygotowanie Wniosku o Dofinansowanie pod kątem wymagań procedur zawierania umów Podtytuł prezentacji
Przygotowanie Wniosku o Dofinansowanie pod kątem wymagań procedur zawierania umów Podtytuł prezentacji Marta Woźniak Piotr Zajączkowski Warszawa, 8 października 2015 r. ZAGADNIENIA PRZEDSTAWIONE W PREZENTACJI: Bardziej szczegółowo CZĘŚCIOWA MODERNIZACJA OŚWIETLENIA NA WYBRANYCH DROGACH PUBLICZNYCH MIASTA ST. WARSZAWY PRZY UDZIALE INWESTORA PRYWATNEGO W FORMULE PPP
Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Lp. Wyszczególnienie 2013 (plan po zmianach 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Bardziej szczegółowo REALIZACJA INWESTYCJI ŚRODOWISKOWYCH W FORMULE PPP
REALIZACJA INWESTYCJI ŚRODOWISKOWYCH W FORMULE PPP Podstawy prawne PPP w Polsce USTAWA z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r., Nr 19, poz. 100 z późn. zm.) USTAWA Bardziej szczegółowo PROGRAM PRIORYTETOWY
Tytuł programu: PROGRAM PRIORYTETOWY Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu NFOŚiGW nr... z dnia... Efektywne wykorzystanie energii Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej 1. Cel programu Bardziej szczegółowo Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta
1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:345069-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2010/S 226-345069 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Bardziej szczegółowo PROCEDURA WYBORU PARTNERA PRYWATNEGO/KONCESJONARIUSZA. www.inves.pl
PROCEDURA WYBORU PARTNERA PRYWATNEGO/KONCESJONARIUSZA www.inves.pl Zasady prowadzenia postępowania Zasady obowiązują zarówno w zakresie dopuszczenia, jak i podczas negocjacji: - Zasada równego traktowania; Bardziej szczegółowo Regulamin udzielania zamówień
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach Regulamin udzielania zamówień w realizacji projektów współfinansowanych ze środków publicznych Przyjęto dnia 07 października 2013 r. Podpis Rektora WST 1 1. Niniejszy Bardziej szczegółowo Robert Kałuża Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa 18.04.2013 r.
Działania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego Robert Kałuża Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa Bardziej szczegółowo Umowa o PPP 8. Polska
Umowa o PPP 8 Polska Wrocław, 9 grudnia 2010 Tytuł prezentacji: Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym I Prelegent: Witold Grzybowski 2 Zawartość prezentacji: Umowa - aspekty. Charakter umowy o ppp Struktura Bardziej szczegółowo Załącznik nr 1 do SIWZ: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla Zamówienia publicznego: doradztwo prawne i podatkowe, ekonomiczno-finansowe i techniczne w zakresie przygotowania do realizacji przez Powiat Miński zadania inwestycyjnego Bardziej szczegółowo Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia.
Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu Bardziej szczegółowo Zrozumieć zintegrowany rozwój filary zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju miast
Zrozumieć zintegrowany rozwój filary zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju miast Integracja systemu zarzadzania rozwojem Integracja : Od wizji rozwoju, planów zagospodarowania, przez sredniookresowe Bardziej szczegółowo przyjęty dnia 07 maja 2012 r. (aneksowany dnia 08 lipca 2013 r.)
Strona1 Regulamin udzielania zamówień w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 przyjęty dnia 07 maja 2012 r. (aneksowany Bardziej szczegółowo Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński
Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński strona 1 Partnerstwo Publiczno - Prywatne Spis treści Memorandum informacyjne...3 Gmina Borów...4 System gospodarki wodno-ściekowej...5 Bardziej szczegółowo UCHWAŁA nr 4/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 24 lutego 2012 r.
UCHWAŁA nr 4/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przygotowanie i realizację inwestycji p.n. Budowa i wyposażenie Bardziej szczegółowo SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nowyteatr.org/pl/nowyteatr/zamowienia-publiczne Warszawa: Obsługa prawna przedsięwzięcia inwestycyjnego Bardziej szczegółowo OD PARTNERSTWA PUBLICZNO PRYWATNEGO DO FINANSOWANIA WŁASNEGO
OD PARTNERSTWA PUBLICZNO PRYWATNEGO DO FINANSOWANIA WŁASNEGO OCENA POTRZEB INWESTYCYJNYCH W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA SKALA POTRZEB INWESTYCYJNYCH 14-20 MLD ZŁOTYCH BRAK ŚRODKÓW INWESTYCYJNYCH W SYSTEMIE Bardziej szczegółowo Doświadczenia z przygotowania projektu Program przebudowy i utrzymania dróg wojewódzkich na Dolnym Śląsku
www.pwc.com Doświadczenia z przygotowania projektu Program przebudowy i utrzymania dróg wojewódzkich na Dolnym Śląsku Utrzymanie dróg samorządowych w modelu ppp - korzyści dla strony publicznej 22 października Bardziej szczegółowo Działania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie PPP
Działania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie PPP Michał Piwowarczyk Zastępca Dyrektora Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Łódź, Bardziej szczegółowo Perspektywy rozwoju PPP
Perspektywy rozwoju PPP Trzecie posiedzenie Zespołu Sterującego Platformy PPP Warszawa, 8 maja 2012 r. Polski rynek PPP Lata 2009-2011 Q3 ponad 200 koncepcji projektów 103 projekty ogłoszone* w Dzienniku Bardziej szczegółowo PRAKTYCZNE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTÓW PPP REWITALIZACJA BUDYNKU WŁADZY PUBLICZNEJ JAKO INFRASTRUKTURY NIEZBĘDNEJ DO ŚWIADCZENIA USŁUGI OŚWIATOWEJ
PRAKTYCZNE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTÓW PPP REWITALIZACJA BUDYNKU WŁADZY PUBLICZNEJ JAKO INFRASTRUKTURY NIEZBĘDNEJ DO ŚWIADCZENIA USŁUGI OŚWIATOWEJ Jacek Kosiński Chadbourne & Parke Wrzesień 2009 Główne Bardziej szczegółowo ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji. Adam Witek Wiceprezydent Elbląga. Urząd Miejski w Elblągu. www.elblag.eu
ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji Urząd Miejski w Elblągu Adam Witek Wiceprezydent Elbląga www.elblag.eu DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) Elbląg leży na skrzyżowaniu krajowych dróg Bardziej szczegółowo Zlecanie spółkom komunalnym przez jednostki samorządu terytorialnego wykonywania zadań własnych
Zlecanie spółkom komunalnym przez jednostki samorządu terytorialnego wykonywania zadań własnych źródło: www.uzp.gov.pl serwis informacyjny Urzędu Zamówień Publicznych I. Podstawowe znaczenie dla ustalenia Bardziej szczegółowo PARTNERSTWO PUBLICZNO- PRYWATNE JAKO METODA REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH
PARTNERSTWO PUBLICZNO- PRYWATNE JAKO METODA REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH (public-private partnerships) Szymon Jurski Plan prezentacji: Definicja Kiedy wybrać formułę PPP? Cykl życia PPP Partnerstwo publiczno-prywatne Bardziej szczegółowo Partnerstwo Publiczno-Prywatne budowa kolei duŝych predkości. www.plk-sa.pl
Partnerstwo Publiczno-Prywatne budowa kolei duŝych predkości xxxxxxxxx, xxxxxxx2011 Program budowy linii duŝych prędkości w Polsce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prowadzą obecnie: - prace przygotowawcze Bardziej szczegółowo UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku
UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2013-2017 Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Bardziej szczegółowo Propozycje zmian prawnych w zakresie regulacji dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego
Grupa Robocza Platformy PPP przy Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Propozycje zmian prawnych w zakresie regulacji dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego Robert Kałuża Dyrektor Departamentu Wsparcia Bardziej szczegółowo ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW DWORCA PKP W SOPOCIE ORAZ SĄSIADUJĄCYCH Z NIMI TERENÓW PRZY UDZIALE PARTNERA PRYWATNEGO. Warszawa 15 listopada 2011r.
ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW DWORCA PKP W SOPOCIE ORAZ SĄSIADUJĄCYCH Z NIMI TERENÓW PRZY UDZIALE PARTNERA PRYWATNEGO Warszawa 15 listopada 2011r. Zagospodarowanie terenów dworca PKP w Sopocie oraz sąsiadujących Bardziej szczegółowo PPP w Polsce. dr Irena Herbst Warszawa, czerwiec 2013
PPP w Polsce dr Irena Herbst Warszawa, czerwiec 2013 PPP 1997 PPP 2007 Źródło: PPPs in Developing Economies: Overcoming Obstacles to Private Sector Participation, DEPFA BANK 2007 W całym okresie - 205(176) Bardziej szczegółowo Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022. Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa
Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022 Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa 1. Dochody 2015 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2015. Bardziej szczegółowo Załącznik nr 2. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2016-2035.
Załącznik nr 2 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2016-2035. Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian Bardziej szczegółowo Możliwości i bariery stosowania formuły ESCO do finansowania działań służących. efektywności energetycznej
Możliwości i bariery stosowania formuły ESCO do finansowania działań służących poprawie efektywności energetycznej Marek Zaborowski i Arkadiusz Węglarz KAPE S.A. Czym jest ESCO ESCO energy service company, Bardziej szczegółowo Budowa parkingów podziemnych w Warszawie z udziałem partnera prywatnego cele projektu i harmonogram prac. Warszawa, 15 listopada 2011 r.
Budowa parkingów podziemnych w Warszawie z udziałem partnera prywatnego cele projektu i harmonogram prac Warszawa, 15 listopada 2011 r. Projekt budowy parkingów w podziemnych z udziałem partnera prywatnego Bardziej szczegółowo Jak przygotować projekt PPP. 24 października 2013 r. Łódź
Jak przygotować projekt PPP 24 października 2013 r. Łódź Agenda Rynek finansowy Charakterystyka PPP Jak przygotować projekt PPP Analizy finansowo-ekonomiczne 1 1. Rynek finansowy Rynek finansowy Duża nadpłynność Bardziej szczegółowo Rynek PPP w 2011 r. - Fakty
Rynek PPP w 2011r. Rynek PPP w 2011 r. - Fakty w roku 2011 realizowanych było 7 projektów PPP, zaplanowano do realizacji 24 projektów (w roku 2009 realizowano 2 projekty PPP, a w fazie planowania 19 projektów, Bardziej szczegółowo PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043
PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 1 2 SPIS TREŚCI Strona 1. Wstęp 3 2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta 5 Załączniki do wieloletniej Bardziej szczegółowo Gwarancja ubezpieczeniowa PZU jako zabezpieczenie przedsięwzięcia realizowanego w ramach PPP. Biuro Ubezpieczeń Finansowych PZU SA
Gwarancja ubezpieczeniowa PZU jako zabezpieczenie przedsięwzięcia realizowanego w ramach PPP Biuro Ubezpieczeń Finansowych PZU SA Wrocław, 22.09.2010 CZYNNIKI MAKROEKONOMICZNE Tekst [24 pkt.] [RGB 0; 0; Bardziej szczegółowo ZAŁĄCZNIK DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZAŁĄCZNIK DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w trybie określonym ustawą o finansach publicznych. Prognoza Bardziej szczegółowo Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej. Toruń, 28 października 2014 r.
Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej Toruń, 28 października 2014 r. 1 Spis treści I. Strategiczna rola Ministra Gospodarki w funkcjonowaniu PPP Bardziej szczegółowo przedsięwzięcia. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Strona 2 z 6
I. Instrukcja sporządzania Studium Wykonalności przedsięwzięcia 1. Studium Wykonalności składa się z dwóch części: opisowej i obliczeniowej. 2. Studium Wykonalności dostarczane jest w wersji papierowej Bardziej szczegółowo Projekt budowy parkingów podziemnych w Warszawie w modelu koncesji. Warszawa, 22 maja 2012 r.
Projekt budowy parkingów podziemnych w Warszawie w modelu koncesji. Warszawa, 22 maja 2012 r. Parkowanie w Śródmieściu stan obecny W dzielnicy Śródmieście znajduje się ok. 50 000 miejsc parkingowych i Bardziej szczegółowo Projekt 1877. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. 1245 i 1635 oraz z 2014 r. poz. 1802 i
Projekt USTAWA z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw Bardziej szczegółowo Warszawa, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 23. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT1/033/46/751/KCO/13/14/RD50004 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 30 maja 2014 r.
Warszawa, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 23 INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT1/033/46/751/KCO/13/14/RD50004 MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności Bardziej szczegółowo Program Funkcjonalno Użytkowy Rezerwowe Źródło Ciepła ZOZ Skarżysku-Kamiennej ul. Szpitalna 1 26-110 Skarżysko-Kam.
Strona1 Data opracowania: 2012-12-10 Nr opracowania: 2/12/2012 INWESTOR Powiat Skarżyski ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kamienna OBIEKT Szpital Powiatowy w Skarżysku-Kamiennej ul. Szpitalna 1 26-110 Bardziej szczegółowo Certyfikaty energetyczne - zmiany w Prawie budowlanym
BAZA LOKALOWA 12 Certyfikaty energetyczne - zmiany w Prawie budowlanym W dniu 15 października 2009 weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane. Do ustawy bazowej z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z Bardziej szczegółowo WYROK. z dnia 8 stycznia 2014 r. Przewodniczący: Anna Packo
Sygn. akt: KIO 2963/13 WYROK z dnia 8 stycznia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Protokolant: Magdalena Cwyl po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 stycznia 2014 r., Bardziej szczegółowo 4. Jakie umowy o dotacje ze środków UE zostały podpisane na chwilę obecną i są realizowane?
Zgodnie z art.38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiadamy na zapytania dotyczące SIWZ na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 900.000,00 zł (słownie złotych: dziewięćset Bardziej szczegółowo Wieloletnia Prognoza Finansowa 2012-2020 SPIS TREŚCI
OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY KOLBUSZOWA NA LATA 2012-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej... 4 2.1. Założenia makroekonomiczne... Bardziej szczegółowo Zamawiający: Powiat Strzyżowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Strzyżowie.
IP 3422-18/10 Strzyżów, 08-12-2010 r... Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej zadania: Likwidacja Bardziej szczegółowo PIR w projektach PPP. Warszawa, kwiecień 2014r.
PIR w projektach PPP Warszawa, kwiecień 2014r. Polskie Inwestycje Rozwojowe Cele PIR Inwestowanie na terytorium Polski przyczyniające się do rozwoju kraju w zdefiniowanych obszarach infrastruktury Inwestowanie Bardziej szczegółowo ELEMENTY, KTÓRE MUSI ZAWIERAĆ STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU INWESTYCYJNEGO W RAMACH ZPORR
ELEMENTY, KTÓRE MUSI ZAWIERAĆ STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU INWESTYCYJNEGO W RAMACH ZPORR 1. Wnioski z przeprowadzonej analizy podsumowanie 2. Definicja projektu 3. Charakterystyka projektu - część ogólna Bardziej szczegółowo 2017 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres