Source: https://www.netzausbau.de/leitungsvorhaben/bbplg/03/de.html?cms_vhTab=2
Timestamp: 2018-03-17 23:20:42
Document Index: 196019658

Matched Legal Cases: ['§ 6', '§ 8', '§ 8', '§ 8', '§ 8', '§ 8']

Netzausbau - BBPlG 3
Die Vorhabenträger TransnetBW und TenneT haben die Anträge auf Bundes­fach­planung für das Vorhaben abschnittsweise gestellt. Für alle fünf Abschnitte hat die Bundes­netz­agentur die Unter­suchungs­rahmen festgelegt. Details finden Sie auf den unten verlinkten Abschnittsseiten.
Brunsbüttel – Scheeßel (Abschnitt A, SH/NI, 105 km)
Status: Bundesfachplanung (Untersuchungsrahmen wurde festgelegt)
Die beiden Vorhabenträger reichten für den Abschnitt am 13. April 2017 einen Antrag auf Bundes­fachplanung gemäß § 6 Netz­ausbau­beschleunigungs­gesetz (NABEG) ein. Die Antrags­konferenzen fanden am 20. und 27. Juni 2017 statt. Am 11. Dezember 2017 hat die Bundes­netz­agentur den Unter­suchungsrahmen fest­gelegt. Mit der Vorlage der Unter­lagen nach § 8 NABEG rechnet sie im dritten Quartal 2018.
Scheeßel – Bad Gandersheim / Seesen (Abschnitt B, NI, 179 km)
Die beiden Vorhabenträger haben für den Abschnitt am 7. April 2017 einen Antrag auf Bundes­fachplanung eingereicht. Nach Prüfung der Antrags­unterlagen auf Voll­ständigkeit hat die Bundes­netz­agentur die Bundes­fach­planung eröffnet und am 13. Juni 2017 eine Antrags­konferenz durchgeführt. Am 23. November 2017 legte sie den Unter­suchungsrahmen fest. Mit der Vorlage der Unter­lagen nach § 8 NABEG rechnet die Bundes­netz­agentur im dritten Quartal 2018.
Bad Gandersheim / Seesen – Gerstungen (Abschnitt C, NI/HE/TH, 148 km)
Die Vorhabenträger haben die Bundes­fachplanung für den Abschnitt im März 2017 beantragt. Die Antrags­konferenzen fanden im Mai und Juni 2017 statt. Am 8. November 2017 legte die Bundes­netz­agentur den Unter­suchungs­rahmen fest; mit der Vorlage der Unter­lagen nach § 8 NABEG rechnet sie im zweiten Quartal 2018. Ein räumlicher Alternativ­vorschlag des Freistaats Thüringen wird nach Prüfung durch die Bundes­netzagentur nicht weiter berücksichtigt.
Gerstungen – Arnstein (Abschnitt D, TH/HE/BY, 137 km)
Die Vorhabenträger haben die Bundes­fachplanung für den Abschnitt im März 2017 beantragt. Die Antrags­konferenzen fanden im Mai 2017 statt. Am 17. Oktober 2017 legte die Bundes­netz­agentur den Unter­suchungs­rahmen fest; mit der Vorlage der Unter­lagen nach § 8 NABEG rechnet sie im zweiten Quartal 2018. Ein räum­licher Alternativ­vorschlag des Freistaats Thüringen wird nach Prüfung durch die Bundes­netzagentur nicht weiter berücksichtigt.
Arnstein – Großgartach (Abschnitt E, BY/BW, 133 km)
Die beiden Vorhabenträger haben die Bundes­fachplanung für den Abschnitt am 28. April 2017 beantragt. Die Antragskonferenzen fanden am 4. und 11. Juli 2017 statt. Am 30. Oktober 2017 hat die Bundes­netzagentur die Vor­haben­träger mit der Prüfung eines räumlichen Alternativ­vorschlags des Landes Baden-Württemberg beauftragt. Am 20. Dezember 2017 legte die Bundes­netz­agentur den Unter­suchungs­rahmen fest; mit der Vorlage der Unter­lagen nach § 8 NABEG rechnet sie im dritten Quartal 2018.
Stand: 6. März 2018
@nwitkop hat retweetet:
Montel News @montelnews_DE
#Tennet sieht neue Hürden beim deutschen #Netzausbau – #Südlink kommt nicht vor 2026 montel.de/de/story/tenne…
Martin Fehringer @FehringerMartin
Die Grünen zeigen wieder was diese von den Menschen, speziell der Landbevölkerung halten: NICHTS - weder bei #WKA n… twitter.com/i/web/status/9…