Source: https://docplayer.cz/18565520-Zadani-verejne-zakazky-na-stavebni-prace-ve-zjednodusenem-podlimitnim-rizeni-magistrat-mesta-brna-odbor-investicni-kounicova-67-601-67-brno.html
Timestamp: 2020-08-04 08:46:21+00:00
Document Index: 7606629

Matched Legal Cases: ['zákona č. 137', 'zákona č. 137', 'zákona č. 586', 'zákona č. 137', 'zákona č. 262', 'zákona č. 320', 'zákona č. 20', 'zákona č. 216', 'zákona č. 106']

Zadání veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR INVESTIČNÍ, KOUNICOVA 67, BRNO - PDF Free Download
1 Zadání veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR INVESTIČNÍ, KOUNICOVA 67, BRNO Výzva k podání nabídky Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, Brno v souladu s ustanovením 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vás vyzývá k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku na stavební práce ZŠ Brno, Hroznová 1 nástavba tělocvičny vybudování jazykové učebny Identifikační údaje veřejného zadavatele: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, Brno IČ: , DIČ: CZ bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: /0100 Pověřeným zástupcem zadavatele pro styk s uchazeči je: Ing. Antonín Růžička., tel.: , fax.: Odbor investiční Magistrátu města Brna, Kounicova 67, Brno Zadávací podmínky veřejné zakázky: 1. Účel a předmět veřejné zakázky: Účel veřejné zakázky Účelem této veřejné zakázky je zajištění dodatečných chybějících prostor pro výuku cizích jazyků v základní škole Brno, Hroznová 1. Předmět veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací definovaných v dokumentaci pro výběr zhotovitele. Bude vybudována nadstavba stávající tělocvičny při ZŠ s potřebnými stavebními úpravami v přiléhajících prostorách. Stavba bude probíhat na p.č. 234, k.ú. Pisárky, č.p. 65, která je vedená jako zastavěná plocha a nádvoří. Projektovou dokumentaci pro výběr zhotovitele díla ZŠ Brno, Hroznová 1 nástavba tělocvičny vybudování jazykové učebny zpracoval AP-atelier, s.r.o., Kabátníkova 2, Brno v lednu Předmětem veřejné zakázky je rovněž zhotovení a instalace informačního velkoplošného panelu a trvalé pamětní desky. Velkoplošný panel bude instalován během realizace a jeho umístění určí zadavatel vybranému uchazeči. Požadovaným rozměrem je euroformát 2400 x 1200 mm. Grafický návrh předloží vybraný uchazeč ke schválení zadavateli nejpozději v den předání staveniště. Po dokončení zakázky 1
2 bude velkoplošný panel následně odstraněn a v místě realizace bude umístěna pamětní deska, která musí mít trvalou formu a rozměry 300 x 400 mm. Předmětem plnění veřejné zakázky je rovněž zhotovení realizační dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby, provedení geodetického zaměření před zahájením stavby. Při realizaci plnění je dodavatel povinen postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy platnými ve výstavbě, jakož i českými technickými normami (ČSN) a veškerými zadávacími podmínkami. Dodavatel je povinen poskytovat plnění v souladu s projektovou zadávací dokumentací, územním souhlasem č.j /ZEMK/STU/001 ze dne a stavebním povolením č.j. SÚ /ZEMK/STU/002 ze dne vydanými Úřadem městské části města Brna, Brno střed, Odbor výstavby a územního rozvoje, Dominikánská 2, Brno a při respektování všech podmínek stanovených dotčenými orgány. Projekt ZŠ Brno, Hroznová 1 nástavba tělocvičny vybudování jazykové učebny je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie, a to konkrétně z fondů EU v rámci Regionálního operačního programu ROP NUTS 2 Jihovýchod, Prioritní osa 3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel, oblast podpory 3.1 Rozvoj urbanizačních center. Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení v případě, že na předmětnou veřejnou zakázku nebude poskytnuta finanční podpora ze zdrojů EU, nebo nebude poskytnuta ve výši potřebné k realizaci díla. 2. Zadávací dokumentace: Práce budou provedeny v rozsahu zadávací projektové dokumentace pro výběr zhotovitele díla ZŠ Brno, Hroznová 1 nástavba tělocvičny vybudování jazykové učebny zpracované společností AP-atelier, s.r.o., Kabátníkova 2, Brno v lednu 2011 Kvalitativní podmínky jsou vymezeny zpracovanou projektovou dokumentací pro výběr zhotovitele, územním souhlasem č.j /ZEMK/STU/001 ze dne a stavebním povolením č.j. SÚ /ZEMK/STU/002 ze dne vydanými Úřadem městské části města Brna, Brno střed, Odbor výstavby a územního rozvoje, Dominikánská 2, Brno a při respektování všech podmínek stanovených dotčenými orgány a organizacemi a správními orgány. Dále právními předpisy platnými ve výstavbě, ČSN a zadávacími podmínkami veřejné zakázky. Zadávací dokumentaci je nutné předem písemně objednat s uvedením identifikačních údajů uchazeče. Kontaktní osoba zadavatele poskytne uchazeči zadávací dokumentaci formou osobního vyzvednutí zadávací dokumentace na adrese kontaktní osoby v pracovní dny v době: Po,St mezi 8.00 až hodinou a až hodinou, Út,Čt mezi 8.00 až hodinou a až hodinou, Pá mezi 8.00 až hodinou (vždy po předchozí telefonické domluvě) Písemná žádost o poskytnutí zadávací dokumentace musí být zadavateli doručena ve smyslu ustanovení 48 odst. 2 zákona. 3. Doba a místo plnění veřejné zakázky: Ukončení doby plnění VZ do 180 dnů ode dne předání staveniště. 4. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace: dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53, odst. 1 zákona tak, že je prokáže podle 53, odst. 2 zákona. 2
3 profesní kvalifikační předpoklady podle 54 předložením: dle 54 písm. a): Kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, (doklady nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů). dle 54 písm. b) : Kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci včetně oprávnění k projektové činnosti ve výstavbě a výkonu zeměměřických činností. dle 54 písm. d): Kopie dokladu osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje (autorizace v oboru pozemní stavitelství). ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady podle 55 odst. (1), písm. a) zákona předložením kopie pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v min. výši tis. Kč, technické kvalifikační předpoklady : dle 56 zákona, odst. (3), písm. a): Čestné prohlášení se seznamem stavebních prací obdobného charakteru, z toho: 5 staveb v oblasti pozemních staveb, každou s celkovými rozpočtovými naklady (CRN) min. 8 mil. Kč provedených dodavatelem za posledních 5 let, z toho nejméně 2 stavby s využitím pro školskou výuku. dle 56 odst. (3), písm. c): kopie osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací. dle 56 odst. (4) pro plnění VZ na stavební práce prokáže dodavatel, který předloží: kopii certifikátu systému řízení jakosti vydaného podle českých technických norem akreditovanou osobou (dle norem řady ČSN EN ISO 9001). Veřejný zadavatel uzná rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie. Veřejný zadavatel uzná rovněž jiné doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění jakosti. dle 56 odst. (5) pro plnění VZ na stavební práce prokáže dodavatel, který předloží: kopii o registraci v systému řízení a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS) nebo certifikátu řízení z hlediska ochrany životního prostředí vydaného podle českých technických norem akreditovanou osobou (dle norem řady ČSN EN ISO 14001). Veřejný zadavatel uzná rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie. Veřejný zadavatel uzná rovněž jiné doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění řízení z hlediska ochrany životního prostředí. 5. Hodnotící kritéria pro zadání veřejné zakázky: Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková cena včetně DPH. 3
4 6. Lhůta pro podání nabídek a datum, čas a místo otevírání obálek s nabídkami: Lhůta pro podání nabídek končí v 9:00 hod. Místem pro podání nabídek je Odbor investiční Magistrátu města Brna, Kounicova 67, Brno. Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne v9:30 hod v zasedací místnosti Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, Brno. 7. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny vč. platebních podmínek: Cenová nabídka na zhotovení díla musí být zpracována v českých korunách, na základě zadávací dokumentace. Nabídková cena bude stanovena jako maximální v členění: celková cena bez DPH, zvlášť DPH a celková cena včetně DPH. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na realizaci zakázky v místě dodávky. V nabídce bude doložen oceněný výkaz výměr a harmonogram postupu prací. Cena uvedená v nabídce nebude od termínu otevření první nabídky měněna a bude závazná pro uzavření smlouvy o dílo. Cena předmětu plnění veřejné zakázky bude uhrazena na základě dílčích faktur a konečné faktury po převzetí díla v návaznosti na věcné plnění dle harmonogramu postupu prací a finančního harmonogramu, které budou součástí nabídky. Pokud uchazeč nepředloží ve své nabídce harmonogram postupu prací a finanční harmonogram, bude ze zadávacího řízení vyloučen. Splatnost faktur činí 60 dnů ode dne jejich doručení zadavateli. Vybraný uchazeč poskytne zadavateli bankovní záruku na plnění povinností vyplývajících ze záručních podmínek ve výši 5 % z ceny díla platnou po dobu 24 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla. Tato záruka bude předána zadavateli nejpozději ke dni vystavení konečné faktury. V opačném případě se jedná o podstatné porušení smluvních povinností vybraného uchazeče. 8. Místo pro podávání nabídek a doba, v níž lze nabídky podat osobně: Nabídky se podávají v písemné formě osobně nebo doporučeně poštou, v uzavřených obálkách označených VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - ZŠ Brno, Hroznová 1 nástavba tělocvičny vybudování jazykové učebny, opatřených adresou uchazeče a nápisem NEOTEVÍRAT. Adresa pro podání nabídek: Statutární město Brno, Odbor investiční Magistrátu města Brna, Kounicova 67, Brno Osobně podané nabídky se přijímají ve lhůtě pro podání nabídek na uvedené adrese, na sekretariátu Odboru investičního MMB, v pracovních dnech od hod, v den otevírání obálek od hod. V případě doručování nabídek poštou je za okamžik podání nabídky považováno převzetí nabídky adresátem v místě podání nabídek. 4
5 9. Další podmínky: Zadavatel požaduje poskytnutí záruční lhůty na celé dílo v délce 60 měsíců ode dne převzetí díla. Zadavatel nepřipouští variantní řešení. V případě, že nabídku předloží více osob společně, musí být stanovena jedna z osob, která bude zodpovědná za celou zakázku, a tato skutečnost musí být doložena v nabídce smlouvou mezi osobami. Zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce formou seznamu specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat subdodavateli. Celkový objem subdodávek může být max. 30 % z objemu celkových finančních nákladů zakázky, přičemž v seznamu budou uvedeny pouze subdodávky převyšující 5 % objemu celkových finančních nákladů zakázky. Zadavatel současně požaduje, aby dodavatel v nabídce uvedl identifikační údaje každého subdodavatele. Nabídka bude obsahovat návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče a doplněnou o vytečkované údaje. Vzor smlouvy o dílo, ve kterém jsou uvedeny požadované názvy jednotlivých článků smlouvy, je součástí zadávací dokumentace jako příloha. Ze zadávacího řízení se vyloučí: - nabídky, které budou předloženy po uplynutí lhůty pro podání nabídek - nabídky, které nesplní požadavky podle zadávacích podmínek - nabídky uchazečů, kteří v průběhu zadávacího řízení poruší obecně závazné právní předpisy Nabídka bude předložena v členění: krycí list s nabídkovou cenou seznam příloh přílohy Zadavatel požaduje předložení nabídky v českém jazyce. Prohlídka místa stavby se uskuteční dne v 13:00 hod. Sraz uchazečů je před vstupem do budovy ZŠ Brno, Hroznová 1. Uveřejnění na internetových stránkách statutárního města Brna je v souladu s ustanovením 38 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. S pozdravem Ing. Jan Kaucký, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna Přílohy: vzor návrhu smlouvy o dílo 5
6 SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 536 a následujících obchodního zákoníku v platném znění Číslo smlouvy o dílo objednatele:.. Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:.. I. Smluvní strany Objednatel : Statutární město Brno, Dominikánské nám.1, Brno Zastoupený : Bc. Romanem Onderkou, MBA, primátorem města Brna Pověřen podpisem této smlouvy: Ing. Jan Kaucký, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, Praha 1 č. ú /0100 Ve věcech technických je oprávněn jednat na základě mandátní smlouvy: Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 1a, Brno Zastoupený: Ing. Arne Žurkem, CSc., generálním ředitelem a.s. Pověření zaměstnanci: Ing. Josef Luňáček, technický ředitel p. Dušan Crha, vedoucí realizačního střediska (dále jen objednatel) Zhotovitel:.. Zastoupený:.. IČ:.. DIČ:.. Bankovní spojení:.. Č. ú.:.. Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u.., oddíl, vložka. (dále jen zhotovitel) II. Předmět smlouvy 1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletní zhotovení stavby ZŠ Brno, Hroznová 1 nástavba tělocvičny vybudování jazykové učebny včetně dokumentace pro provádění stavby, zkoušek, dokumentace skutečného provedení díla, geodetického zaměření, vytýčení podzemních inženýrských sítí (dále jen dílo). 2. Součástí předmětu smlouvy je provedení předepsaných zkoušek, dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze dodaných zařízení podle předpisů platných v ČR.
7 3. Součástí předmětu smlouvy je dále soupis movitého majetku, který je součástí díla, dle jednotlivých kusů s vyznačenou cenou a dále rozúčtování dle platných právních norem (v současné době dle Pokynu D-300 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů). 4. Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené příslušnými platnými normami a předpisy podle jím dopracované projektové dokumentace pro provádění stavby, která bude zhotovena na podkladě projektové dokumentace pro výběr zhotovitele díla zpracované společností APatelier, s.r.o., Kabátníkova 2, Brno v lednu 2011, územního souhlasu č.j /ZEMK/STU/001 ze dne a stavebního povolení č.j. SÚ /ZEMK/STU/002 ze dne vydaného Úřadem městské části města Brna, Brno střed, Odborem výstavby a územního rozvoje při respektování všech podmínek stanovených dotčenými orgány a organizacemi a správními orgány. Dále bude dílo provedeno v souladu s právními předpisy platnými ve výstavbě, ČSN a zadávacími podmínkami veřejné zakázky. 5. Zhotovitel je povinen zpracovat všechny dokumenty související s předmětem plnění díla v českém jazyce a vést veškerá jednání související s předmětem plnění díla v českém jazyce. 6. Podkladem pro uzavření smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele předložená objednateli v rámci zadávacího řízení podle zákona o veřejných zakázkách a zadávací dokumentace, která byla podkladem pro zpracování nabídky. 7. V případech, kdy zadávací dokumentace (výkaz výměr) neobsahuje číselné katalogové členění jednotlivých položek, přesně specifikující obsah položky a kvalitativní ukazatele, bude pro případ fakturace tato specifikace provedena zhotovitelem stavby ve zjišťovacím protokolu dle skutečnosti a odsouhlasena technickým dozorem objednatele. 8. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za podmínek dále uvedených. III. Doba plnění 1. Doba plnění předmětu smlouvy činí 180 kalendářních dnů. Lhůta k provedení díla začíná běžet dnem předání staveniště objednatelem zhotoviteli. 2. V případě zpoždění prací upozorní zhotovitel neprodleně objednatele na takovou okolnost. IV. Cena díla 1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí: bez DPH.,- Kč DPH 20%.,- Kč celkem.,- Kč 2. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště, náklady související s kompletací díla, náklady na geodetické zaměření díla, náklady na předepsané zkoušky, 2
8 revize a atesty apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II, dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla. 3. Cena díla je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné překročit jen za těchto podmínek: - pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla proti schválené projektové dokumentaci na základě požadavku objednatele, - pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, - pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny. 4. Veškeré návrhy na vícepráce, změny nebo rozšíření rozsahu díla proti schválené projektové dokumentaci včetně jejich ocenění musí zhotovitel předem projednat s technickým zástupcem objednatele. Technický zástupce objednatele návrh prověří a poté předloží objednateli, který v případě, že bude s navrhovanými vícepracemi, změnami nebo rozšířením díla souhlasit, návrh projedná postupem, který bude v souladu s právní úpravou zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Teprve po uzavření dodatku smlouvy o dílo může zhotovitel realizovat tyto práce a má právo na jejich úhradu. Podkladem pro zpracování návrhu dodatku ke smlouvě o dílo je objednatelem schválený změnový list obsahující položkový rozpočet změn - soupis víceprací a méněprací. Pro ocenění víceprací a méněprací budou použity položky a jednotkové ceny z cenové nabídky zhotovitele a v případě, že nabídka potřebné položky neobsahuje, budou k ocenění použity položky ze sborníku cen prací stanovené ÚRS Praha a.s. v cenové úrovni odpovídající časovému období podání nabídky. V. Platební podmínky 1. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě dílčích měsíčních faktur a konečné faktury. 2. Zhotovitel bude vystavovat a objednatel bude hradit dílčí faktury za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci. Podkladem k vystavení dílčí faktury je soupis skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém kalendářním měsíci vystavovaný zhotovitelem a potvrzený technickým dozorem investora. Plnění poskytnutá podle tohoto odstavce budou započtena na konečnou fakturu. 3. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla v termínu do 14 dnů od jeho podpisu. 4. Faktury budou obsahovat tyto údaje: - označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ - číslo faktury, - den vystavení a den splatnosti faktury, - označení banky a č. účtu, na který se má platit, - označení díla, - číslo smlouvy objednatele, - fakturovanou částku (vč. DPH platné v době fakturace), - razítko a podpis oprávněné osoby, - přílohou faktury bude soupis provedených prací potvrzený objednatelem - faktura musí obsahovat text: Projekt ZŠ Brno, Hroznová 1 nástavba tělocvičny vybudování jazykové učebny je 3
9 financován z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo pokud nepředá objednateli doklad o poskytnutí bankovní záruky dle odst. 6 tohoto článku smlouvy. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury nebo dokladu o poskytnutí bankovní záruky objednateli. 5. Splatnost dílčích faktur a konečné faktury činí 21 dnů ode dne jejich doručení objednateli. 6. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději ke dni vystavení konečné faktury doklad o poskytnutí bankovní záruky ve výši 5 % z ceny díla (bez DPH). Bankovní záruka bude krýt nároky objednatele na náhradu škody vzniklé z důvodu porušení povinností zhotovitele z této smlouvy o dílo nebo ze zákona v průběhu záruční doby, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele. Bankovní záruka musí být účinná po dobu 24 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí celého díla. Tato záruka bude předána objednateli nejpozději ke dni vystavení konečné faktury. Vopačném případě se jedná o podstatné porušení smluvních povinností zhotovitele. VI. Staveniště 1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob do 10 dnů ode dne uzavření této smlouvy. O předání staveniště bude pořízen zápis. 2. Objednatel může poskytnout zhotoviteli po dobu realizace díla zdroje energie, médií, případně telefonního spojení (pokud je bude mít v konkrétním případě k dispozici). Konkrétní podmínky pro jejich užívání a úhradu budou uvedeny v samostatných smlouvách, které uzavře zhotovitel s příslušnými útvary statutárního města Brna. 3. Zhotovitel zajistí na své náklady ostrahu staveniště. 4. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho dokončení a předání objednateli. VII. Stavební deník 1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Obsahové náležitosti a způsob vedení stavebního deníku budou v souladu s Přílohou č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla. 2. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. 3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy. VIII. Provádění díla 1. Objednatel předá zhotoviteli nejpozději ke dni předání staveniště veškeré existující podklady potřebné k řádnému provedení díla, zejména dokumentaci projednanou ve stavebním řízení a pravomocná veřejnoprávní rozhodnutí. Zhotovitel prohlašuje, že se s těmito podklady vyčerpávajícím způsobem seznámí. 4
10 2. Stavební materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo musí souhlasit jak s projektem, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Vhodnost těchto materiálů musí být objednateli prokázána zhotovitelem před jejich použitím. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky subdodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů. 3. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel pomocí třetí osoby na náklady zhotovitele. Při pracích vedle nebo na veřejných cestách je zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré příjezdové komunikace. Při použití cizích pozemků je zhotovitel povinen provést nutná jednání a nést případné vzniklé náklady. 4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být provedena písemně ve stavebním deníku nejméně 3 pracovní dny předem a elektronickou poštou. V případě, že zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené. 5. Zhotovitel oznámí objednateli nejméně 3 pracovní dny předem písemně ve stavebním deníku a elektronickou poštou termín provádění předepsaných zkoušek a seznámí objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží pochybnosti objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky objednatel. 6. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby veškeré změny, které vznikly při provádění prací. 7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak uhradit finanční náklady objednatele spojené s odstraněním škody. 8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel je povinen zabezpečit proškolení předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále BOZP) každého pracovníka na staveništi. Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), zejména zakotvené v 16 písm. b), a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP. 9. Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, kvalitu prováděných prací a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis 5
11 do stavebního deníku. Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví pracovníků zhotovitele nebo hrozí-li jiné vážné škody. Technický dozor není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenu příslušnou smlouvu. 10. Bude-li v průběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí, je povinen nutné zásahy s majiteli těchto sítí samostatně projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele a technický dozor objednatele a dohodnout další postup. K uvedenému následnému jednání s majiteli sítí včetně uzavření smlouvy o provedení a hrazení přeložky objednatel zhotovitele tímto výslovně zmocňuje. 11. Zhotovitel bere na vědomí, že je na základě 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 12. Zhotovitel je povinen zajistit záchranný archeologický výzkum v průběhu realizace stavby podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. 13. Zhotovitel se zavazuje na základě požadavků objednatele a v souladu s požadavky Pravidel pro publicitu v rámci Regionálního operačního programu Jihovýchod navrhnout, zhotovit a zajistit instalaci velkoplošného reklamního panelu a stálé vysvětlující tabulky. Zhotovitel se zavazuje velkoplošný reklamní panel umístit bezprostředně po zahájení fyzické realizace projektu. Zhotovitel se dále zavazuje po odstranění velkoplošného reklamního panelu, nejpozději do 6 měsíců po dokončení díla, nahradit tento panel stálou vysvětlující tabulkou a zajistit její existenci nejméně po dobu udržitelnosti projektu. Návrh a umístění velkoplošného reklamního panelu a stálé vysvětlující tabulky podléhá odsouhlasení objednatelem. IX. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na díle 1. Vlastníkem budov ZŠ Hroznová, v jejímž areálu bude dílo prováděno, zůstává objednatel, vlastnické právo nepřechází dnem předání staveniště a po dobu provádění díla na zhotovitele. Zhotovitel je však vlastníkem všech věcí, které opatřil ke zhotovení díla, až do doby jejich převzetí objednatelem na základě zápisu o předání a převzetí díla. 2. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel do termínu převzetí díla objednatelem na základě zápisu o předání a převzetí díla. X. Předání díla 1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho úplným dokončením, přičemž po dokončení díla bude podepsán zápis o předání a převzetí díla a budou předány veškeré nezbytné doklady, uvedené níže. Provedeným a ukončeným dílem se rozumí dílo zhotovené tak, aby odpovídalo požadavkům projektu včetně případných změn a aby bylo možné provést jeho kolaudaci. Úplným splněním dodávky stavby se dále rozumí podepsání zápisu o předání a převzetí, předání dokladu o odstranění případných vad a nedodělků a předání dokladů ke kolaudačnímu řízení. 6
12 Zhotovitel nejpozději 15 dnů předem oznámí písemně objednateli, že dílo je připraveno k převzetí. Na základě toho objednatel svolá předávací a přejímací řízení. 2. Zhotovitel je povinen doložit u přejímacího řízení veškeré nezbytné doklady, zejména: - dokumentaci skutečného provedení díla (projekt se zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací 3x tištěná verze a 1x na nosiči CD, a to grafická část ve formátu pdf a dwg a textová část ve formátu pdf a doc nebo pdf a xls) - zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek, - zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů, - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, - stavební deník, - geodetické zaměření dokončeného díla, Geodetické zaměření díla předá zhotovitel objednateli 2 x v tištěné verzi a 1 x v elektronické verzi ve formátu pdf (pokud nebude smluvními stranami dohodnut jiný typ formátu) na nosiči CD. Nedoložení kteréhokoliv nezbytného dokladu je důvodem pro nepřevzetí díla. 3. Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že nemá žádné vady a nedodělky. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy a technickými normami. Nedodělkem se rozumí neprovedené práce oproti zadávací projektové dokumentaci nebo změnovým listům, které jsou součástí uzavřených dodatků ke smlouvě o dílo. 4. V zápise o předání a převzetí dohodne zhotovitel s objednatelem termín úplného vyklizení staveniště. V případě, že toto není dohodnuto, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést okolní plochy staveniště do původního stavu nejpozději do 15 dnů po předání díla. 5. Na žádost objednatele se zhotovitel zúčastní kolaudačního řízení, na němž poskytne požadované informace o předmětu a provádění díla. Současně se zavazuje bezplatně odstranit vady zjištěné při kolaudačním řízení, které vznikly porušením povinností zhotovitele, a to v termínech stanovených stavebním úřadem popř. objednatelem. XI. Záruční doba Záruční doba činí 60 měsíců ode dne předání a převzetí dokončeného díla mezi objednatelem a zhotovitelem. V této době odpovídá zhotovitel za to, že dílo má a po celou dobu záruky bude mít vlastnosti stanovené projektem, právními předpisy, technickými normami, příp. vlastnosti obvyklé. Podmínkou záruky je užívání díla k účelům uvedeným v projektové dokumentaci a provádění běžné údržby díla. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené násilně, vyšší mocí a pod. Zhotovitel se zavazuje objednatelem zjištěné a bez zbytečného odkladu reklamované vady, za něž zhotovitel odpovídá, bezplatně odstranit nebo poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny díla. XII. Sankce 1. V případě prodlení s termínem předání díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení. 2. V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. 7
13 3. V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více pracovníků zhotovitele nebo pracovníků subdodavatele či subdodavatelů porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP o této skutečnosti zápis do stavebního deníku dle čl. VII. této smlouvy. Na základě takového zápisu se zhotoviteli uděluje smluvní pokuta ve výši ,- Kč. Koordinátor BOZP následně vyhotoví zprávu o udělení pokuty, doloží ji průkaznou fotodokumentací a doručí ji zhotoviteli. 4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění jednotlivých vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení. 5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení. 6. Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sjednané sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 8. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy oprávněná strana doručí druhé smluvní straně písemné vyúčtování sankce. XIII. Odstoupení od smlouvy 1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: - prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 30 dnů, nebo s plněním dohodnutého termínu dle harmonogramu delším než 15 dnů z viny na straně zhotovitele - nesplnění kvalitativních ukazatelů - provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací 3. Pro případ odstoupení od smlouvy dohodly smluvní strany následující způsob vypořádání: - zhotovitel předá objednateli zpět staveniště a dílo ve stavu, v jakém bylo dílo v okamžiku, kdy došlo k odstoupení od smlouvy. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré práce, které na díle do zániku smlouvy provedl a uhradí mu cenu již pořízeného materiálu a dodávek, které nelze běžně využít při obvyklé stavební činnosti. - pro ocenění soupisů provedených prací budou použity položky a jednotkové ceny z cenové nabídky zhotovitele a v případě, že nabídka potřebné položky neobsahuje, budou k ocenění použity položky ze sborníku cen prací stanovené ÚRS Praha a.s. v cenové úrovni odpovídající časovému období podání nabídky - smluvní strany se zavazují, že proti sobě nebudou v souvislosti s odstoupením od smlouvy vůči sobě vznášet žádné další finanční či jiné nároky (např. smluvní pokutu, ušlý zisk, náhradu škody) mimo výše uvedené XIV. Závěrečná ustanovení 1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy. 2. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. 8
14 3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami. 4. Dodatek ke smlouvě nesmí být vrozporu s požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci a s podanou nabídkou zhotovitele vybraného objednatelem v zadávacím řízení na veřejnou zakázku ZŠ Brno, Hroznová 1 nástavba tělocvičny vybudování jazykové učebny. 5. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel. 6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. 7. Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními obchodního zákoníku a předpisů souvisejících. 8. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které v budoucnu vzniknou z této smlouvy, jakož i spory, které vzniknou v souvislosti s touto smlouvou včetně sporů o její platnost, výklad, realizaci či ukončení práv z tohoto právního vztahu přímo vznikajících, a to i v případě, že bude tato smlouva neplatná, zrušena nebo bude od ní odstoupeno, budou rozhodovány v rozhodčím řízení podle zákona č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů,ve znění pozdějších předpisů, a to před třemi rozhodci. Každá ze smluvních stran zvolí jednoho rozhodce a tito zvolí předsedajícího rozhodce. Smluvní strany pověří rozhodce k rozhodnutí podle zásad spravedlnosti. 9. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy. 10. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména 9 odstavce 2 tohoto zákona). 11. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 harmonogram postupu prací a finanční harmonogram Doložka Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R6/ dne V Brně dne V Brně dne Za objednatele: za statutární město Brno Ing. Jan Kaucký, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna Za zhotovitele: 9