Source: https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=VII%20ZR%20213/08
Timestamp: 2020-08-07 11:41:18
Document Index: 113639072

Matched Legal Cases: ['BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'Art 7', '§ 3', '§ 133', '§ 157', '§ 631', 'Art. 7', 'BGH']

Rechtsprechung: VII ZR 213/08 - dejure.org
aa) Die Frage, ob und mit welchem Inhalt ein Bauvertrag in einem verzögerten öffentlichen Vergabeverfahren zustande kommt, war bereits Gegenstand mehrerer Entscheidungen des Bundesgerichtshofs (vgl. BGH…, Urteil vom 11. Mai 2009 - VII ZR 11/08 Rn. 34 ff., BGHZ 181, 47; Urteil vom 22. Juli 2010 - VII ZR 213/08 Rn. 19, BGHZ 186, 295;… Urteil vom 25. November 2010 - VII ZR 201/08 Rn. 14, BauR 2011, 503 = NZBau 2011, 97;… Urteil vom 6. September 2012 - VII ZR 193/10 Rn. 20 ff., BGHZ 194, 301).
Fehlt es daran, kommt der Vertrag zu den Bedingungen des Angebots zustande (BGH…, Urteil vom 11. Mai 2009 - VII ZR 11/08 Rn. 34 f., BGHZ 181, 47; Urteil vom 22. Juli 2010 - VII ZR 213/08 Rn. 19, BGHZ 186, 295;… Urteil vom 25. November 2010 - VII ZR 201/08 Rn. 14, BauR 2011, 503 = NZBau 2011, 97;… Urteil vom 6. September 2012 - VII ZR 193/10 Rn. 20 ff., BGHZ 194, 301;… Urteil vom 18. Dezember 2014 - VII ZR 60/14 Rn. 26, BauR 2015, 828 = NZBau 2015, 220).
OLG Brandenburg, 25.06.2020 - 12 U 59/19
VK Berlin, 31.03.2020 - VK-B1-08/20
https://dejure.org/2010,12763
BGH, 23.09.2010 - VII ZR 213/08 (https://dejure.org/2010,12763)
BGH, Entscheidung vom 23.09.2010 - VII ZR 213/08 (https://dejure.org/2010,12763)
BGH, Entscheidung vom 23. September 2010 - VII ZR 213/08 (https://dejure.org/2010,12763)
Tipp: Um den Kurzlink (hier: https://dejure.org/2010,12763) schnell in die Zwischenablage zu kopieren, können Sie die Tastenkombination Alt + R verwenden - auch ohne diesen Bereich zu öffnen.
Art 7 Abs 3 Buchst d EWGRL 37/93, § 3a Nr 6 Buchst e VOB/A, § 133 BGB, § 157 BGB, § 631 BGB
Bauvertrag: Zurechnung einer Bauzeitveränderung durch Verzögerung des Vergabeverfahrens
Zuweisung des Risikos einer Preiserhöhung infolge einer Bauzeitveränderung des Auftraggebers im Wege der ergänzenden Vertragsauslegung nach Treu und Glauben
RL 93/37/EWG Art. 7 Abs. 3 Buchst. d
Begründung einer Anhörungsrüge im Falle der Zuweisung des Risikos einer Preiserhöhung infolge einer Bauzeitveränderung des Auftraggebers im Wege der ergänzenden Vertragsauslegung nach Treu und Glauben
Verfahrensrecht - Anhörungsrüge: Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör?
Bauzeitverschiebungen wegen verzögertem Vergabeverfahren
NZBau 2010, 748
Der Senat nimmt insoweit zunächst Bezug auf seine Ausführungen im Urteil vom 22. Juli 2010 (…VII ZR 213/08, BGHZ 186, 295 Rn. 26 - 43) und im Beschluss vom 23. September 2010 (NZBau 2010, 748).