Source: https://docplayer.cz/15369543-Cena-vcetne-dph-24-000-kc-5-1-2-2-cena-za-vykon-investorsko-inzenyrske-cinnosti-v-prubehu-provadeni-stavby-je-sjednana-ve-vysi.html
Timestamp: 2019-05-22 21:12:30+00:00
Document Index: 28934388

Matched Legal Cases: ['čl. 3', 'čl. 3', 'zákona č. 526', 'čl. 3', 'čl. 2', 'čl. 2', 'čl. 2', 'čl. 9']

Cena včetně DPH ,- Kč Cena za výkon Investorsko-inženýrské činnosti v průběhu provádění stavby je sjednána ve výši - PDF
Cena včetně DPH ,- Kč Cena za výkon Investorsko-inženýrské činnosti v průběhu provádění stavby je sjednána ve výši
Download "Cena včetně DPH 24.000,- Kč 5.1.2.2. Cena za výkon Investorsko-inženýrské činnosti v průběhu provádění stavby je sjednána ve výši"
1 SMLOUVA NA SLUŽBY Správce stavby na realizaci projektu Přivaděč pitné vody Benešov Sedlčany uzavřená na základě výsledku otevřeného řízení, jehož oznámení o zakázce bylo uveřejněno prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek dne pod Evidenčním číslem zakázky , a dále uzavřená v souladu s Usnesením Rady města Sedlčany č.15/2012 ze dne a s Rozhodnutím zadavatele č.j. ST/115497/2012 ze dne Smluvní strany Objednatel: Název: Město Sedlčany sídlo: nám. T. G. Masaryka 32, Sedlčany zastoupený: - ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Burianem starostou města - ve věcech technických: Antonín Fremut, ved.odboru investic IČ: DIČ: CZ daňový režim: plátce DPH z ekonomických činností bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. č. účtu: /0800 (dále jen Objednatel ) a Poskytovatel služby Správce stavby: Název: Tomáš Korálek sídlo: K Otočce 1412/8, Praha 412 zápis v obchodním rejstříku zastoupený: - ve věcech smluvních: Tomášem Korálkem - ve věcech technických: Tomášem Korálkem IČ: DIČ: CZ daňový režim: plátce DPH bankovní spojení: ČSOB č. účtu: /0300 (dále Správce stavby ) 2. Cíl Smlouvy 2.1. Základní cíl Smlouvy Cílem této Smlouvy je koordinace řízení stavebních prací a kontrola jejich provádění Správcem stavby, dosáhnout realizace a dokončení Projektu podle podmínek Smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem stavby a v souladu s podmínkami příslušného projektu spolufinancovaného Evropskou unií podle Rozhodnutí Komise pro projekt, Státním fondem životního prostředí ČR a zdroji zadavatele. Finanční toky jsou řízeny dle příslušné metodiky Ministerstva financí (Metodika finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti) a dále všemi předpisy, které stanoví podmínky pro poskytnutí a čerpání podpory Očekávané výsledky činnosti Správce stavby Základní očekávané výsledky, kterých má Správce stavby dosáhnout při naplňování cíle Smlouvy, jsou následující: provedení díla Zhotovitelem včas, řádně a kvalitně, v souladu se smlouvou o dílo, za sjednanou smluvní cenu, úspěšné uvedení díla převzatého Objednatelem do provozu, vyřešení nároků Objednatele z titulu odpovědnosti Zhotovitele za vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí díla. 1
2 3. Předmět Smlouvy 3.1. Rozsah předmětu Smlouvy Předmětem Smlouvy je provedení činností a služeb Správce stavby souvisejících s výkonem Investorsko-inženýrské činnosti při přípravě a zhotovení stavby a vyhodnocení stavby Přivaděč pitné vody Benešov Sedlčany Investorsko-inženýrskou činností se rozumí zabezpečení všech prací a služeb spojených s přípravou stavby, kontrolou a koordinací provedení stavby, jejím vyhodnocením včetně její kolaudace Investorsko-inženýrská činnost je rozčleněna do třech samostatných fází: Investorsko-inženýrská činnost před zahájením stavby po obdržení oznámení kladného rozhodnutí o získání dotace Investorsko-inženýrská činnost v průběhu provádění stavby Investorsko-inženýrská činnost po dokončení stavby Podrobný popis činností vymezujících obsah a rozsah výkonu činnosti Správce stavby je uveden v příloze č. 1 této Smlouvy. 4. Termíny plnění 4.1. Termín zahájení plnění Správce stavby je povinen zahájit práce spojené s výkonem jeho funkce ihned, nejpozději však do 7 kalendářních dnů po oboustranném podpisu této Smlouvy 4.2. Termín ukončení plnění Výkon funkce Správce stavby končí úspěšným a úplným provedením veškerých činností dle čl. 3 přílohy č. 1 této Smlouvy (Investorsko-inženýrská činnost po dokončení stavby) Jednotlivé fáze výkonu Správce stavby jsou dokončeny: Investorsko-inženýrská činnost před uzavřením smlouvy o dílo (před zahájením stavby) je ukončena uzavřením smlouvy o dotaci mezi Objednatelem a SFŽP Investorsko-inženýrská činnost v průběhu provádění stavby končí dnem podpisu předávacího protokolu mezi Objednatelem a Zhotovitelem o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků Investorsko-inženýrská činnost po dokončení stavby končí dnem úspěšného a úplného provedení poslední z činností dle čl. 3 přílohy č. 1 této Smlouvy Výjimka v prodlení povinností Správce stavby Správce stavby není v prodlení se splněním svých povinností, pokud toto prodlení je vyvoláno rozhodnutím příslušného orgánu státní správy (např. zdržení při vydání stavebního povolení, rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže při zadání zakázky, apod.) a toto zdržení není způsobeno z důvodů na straně Správce stavby nebo pokud je splnění závislé na včasném spolupůsobení Objednatele a ten je se svým spolupůsobením v prodlení (např. nepodepsal příslušnou smlouvu, nevydal příslušné rozhodnutí apod.). 5. Cena za výkon funkce Správce stavby a podmínky pro změnu sjednané ceny 5.1. Obsah ceny Cena za výkon funkce Správce stavby je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH) Cena je stanovena podle individuální kalkulace Správce stavby a je sjednána pro každou vymezenou fázi Investorsko-inženýrské činnosti samostatně, jako: Cena za výkon Investorsko-inženýrské činnosti před zahájením stavby po obdržení oznámení kladného rozhodnutí o získání dotace je sjednána ve výši Cena bez DPH ,- Kč Výše DPH 20% 4.000,- Kč Cena včetně DPH ,- Kč Cena za výkon Investorsko-inženýrské činnosti v průběhu provádění stavby je sjednána ve výši Cena bez DPH ,- Kč Výše DPH 20% ,- Kč Cena včetně DPH ,- Kč Cena za výkon Investorsko-inženýrské činnosti po dokončení stavby je sjednána ve výši Cena bez DPH ,- Kč Výše DPH 20% 5.000,- Kč Cena včetně DPH ,- Kč 2
3 Celková cena za úplný výkon (celkem za až ) Cena bez DPH ,- Kč Výše DPH 20% ,- Kč Cena včetně DPH ,- Kč Nabídková cena do zadávacího řízení byla zpracována za následujících podmínek:: Předpokládané náklady stavby bez DPH ,- Kč Předpokládaná doba přípravy realizace stavby 2 měsíce (od do ) Předpokládaná doba realizace stavby 27 měsíců (od do ) Předpokládaná doba pro závěrečné činnosti Správce stavby po dokončení realizace stavby 4 měsíce (od do ) Cena dle čl a této smlouvy je platná pro následující aktuální podmínky: Předpokládané náklady stavby bez DPH ,- Kč Předpokládaná doba přípravy realizace stavby od do uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem stavby Předpokládaná doba realizace stavby od uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem stavby do Předpokládaná doba pro závěrečné činnosti Správce stavby po dokončení realizace stavby 4 měsíce (od do ) Sjednaná cena (každá její část) obsahuje veškeré náklady a zisk Správce stavby nezbytné k řádnému výkonu jeho funkce. Cena obsahuje mimo vlastní výkon Investorsko-inženýrské činnosti i náklady: Na studium a zajišťování potřebných podkladů vyplývajících z funkce Správce stavby Na cestovné a stravné Sjednaná cena neobsahuje správní poplatky, kolky ani jiné obdobné úhrady, které vynaloží Správce stavby za Objednatele v souvislosti s výkonem jeho funkce. Tyto náklady budou vyúčtovány samostatně na základě předložených dokladů, přičemž každá platba jednotlivě přesahující 500,- Kč musí být předem odsouhlasena Objednatelem, jinak má Objednatel právo odmítnout její úhradu Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do Termínu ukončení Investorsko-inženýrské činnosti V případě, že nebudou Správcem stavby provedeny všechny dohodnuté výkony v rámci jednotlivých výkonových fází, ačkoli je bylo nutno učinit, smí být účtována jen dílčí cena za příslušnou výkonovou fázi, odpovídající skutečně vykonané službě Pokud dojde k nedokončení výkonu a toto prokazatelně nebude zaviněno Správcem stavby, vzniká nárok na účtování ceny za příslušnou výkonovou fázi v plné výši V případě, že některé výkonové fáze nebudou z jakýchkoliv důvodů realizovány vůbec, nebudou Správce stavby účtovány Podmínky pro změnu ceny Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek: Pokud po podpisu Smlouvy a před Termínem ukončení výkonu funkce Správce stavby dojde ke změnám platných právních předpisů, mající vliv na změnu ceny nebo dojde ke změnám sazeb DPH Pokud po podpisu Smlouvy a před Termínem ukončení výkonu funkce Správce stavby dojde ke změnám výchozích podmínek pro zpracování a stanovení ceny dle čl této Smlouvy. Cenu za výkon funkce Správce stavby však nelze zvyšovat z důvodu krácení doby plnění Správce stavby oproti lhůtám dle čl této Smlouvy Způsob sjednání změny ceny Nastane-li podmínka, za které je možná změna sjednané ceny, je Správce stavby povinen provést výpočet změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení Správci stavby vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem Správci stavby zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo 3
4 Správce stavby na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto Smlouvou. 6. Platební podmínky 6.1. Zálohy Objednatel neposkytne Správci stavby zálohu Postup plateb Každá část sjednané ceny bude hrazena samostatně Cena za výkon Investorsko-inženýrské činnosti před zahájením stavby po obdržení oznámení rozhodnutí o získání dotace bude hrazena průběžně měsíčními splátkami na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených Správcem stavby ve výši alikvotního podílu ceny této části plnění a předpokládaného počtu měsíců plnění této části (v době uzavření této Smlouvy) Cena za výkon Investorsko-inženýrské činnosti v průběhu provádění stavby bude hrazena průběžně měsíčními splátkami na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených Správcem stavby ve výši alikvotního podílu ceny této části plnění a počtu měsíců tvořících lhůtu výstavby sjednanou ve smlouvě o dílo mezi Zhotovitelem stavby a Objednatelem Cena za výkon Investorsko-inženýrské činnosti po dokončení stavby bude uhrazena ke dni úspěšného a úplného provedení veškerých činností dle čl. 3 přílohy č. 1 této Smlouvy Lhůty splatnosti Objednatel je povinen uhradit fakturu Správce stavby nejpozději do 15 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury Objednateli Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 15 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti Za doručení faktury Objednateli se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele, nebo třetí den po jejím doporučeném odeslání Správcem stavby. Správce stavby je povinen vystavit a předat fakturu tak, aby byla Objednateli doručena nejpozději desátý pracovní den následujícího měsíce Náležitosti daňových dokladů (faktur) Faktury musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat: - označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo, - identifikační údaje Objednatele včetně DIČ, - identifikační údaje Správce stavby včetně DIČ, - popis obsahu účetního dokladu, - datum vystavení, - datum splatnosti, - datum uskutečnění zdanitelného plnění, - výši ceny bez daně z přidané hodnoty celkem, - sazbu daně z přidané hodnoty, - výši daně z přidané hodnoty celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů, - cenu celkem včetně daně z přidané hodnoty, - podpis odpovědné osoby Správce stavby Termín splnění povinnosti zaplatit Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Správce stavby. 7. Majetkové sankce 7.1. Sankce za neplnění Pokud se Správce stavby nezúčastní - na předání a převzetí Staveniště nebo - na předání a převzetí stavby mezi Objednatelem a Zhotovitelem nebo - na kontrolním dnu nebo - na jakémkoliv jednání svolaném řádně Objednatelem nebo zhotovitelem stavby nebo - na kolaudačním jednání je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši ,- Kč za každou tuto neúčast. 4
5 Pokud Správce stavby nezpracuje ve stanovené lhůtě nebo zpracuje vadně jakýkoliv doklad, zprávu či monitorovací hlášení (dále dokumenty), k jejichž zpracování je povinen dle této Smlouvy, nebo jehož zpracování vyplyne z průběhu stavby, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši ,- Kč za každý takto nezpracovaný či vadně zpracovaný dokument Sankce za neplnění ostatních smluvních povinností Pokud Správce stavby nesplní povinnost stanovenou mu ve Smlouvě v souvislosti s výkonem jeho funkce, a to ani v náhradním termínu stanoveném Objednatelem (má se na mysli zejména jeho kontrolní činnost vůči Zhotoviteli), nebo se prokáže, že jím provedená kontrola nebyla provedena řádně, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ,- Kč za každou nesplněnou nebo řádně neprovedenou povinnost Sankce za zvýšení nákladů stavby Pokud Správce stavby neprovádí výkon své funkce řádně a s náležitou odpovědností a jeho nedbalost nebo opomenutí bude mít za následek zvýšení nákladů stavby, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % ze zvýšených nákladů stavby Pokud Správce stavby neprovádí výkon své funkce řádně a s náležitou odpovědností a jeho nedbalost nebo opomenutí bude mít za následek částečné krácení dotace, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z částky snížení dotace stavby Omezení celkové výše sankcí proti Správci stavby Objednatel a Správce stavby se dohodli, že celková výše veškerých sankcí uplatněných podle této Smlouvy proti Správci stavby nesmí přesáhnout 20 % z celkové sjednané ceny za výkon funkce Správce stavby bez DPH Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Správci stavby úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení Pokud prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky přesáhne více jak 30 dnů, zvyšuje se sjednaný úrok z prodlení počínaje třicátým prvním dnem prodlení na částku 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení Způsob vyúčtování sankcí Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává Sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká (totéž se vztahuje i na úrok z prodlení) Lhůta splatnosti sankcí Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do patnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení Pokud nebudou splněny body nebo , vztahuje se na ně obdobně ustanovení bodů a této Smlouvy Ostatní ujednání vztahující se k majetkovým sankcím Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Správce stavby, na niž se sankce vztahuje Pro výše uvedené případné sankce je Správce stavby pojištěn u České pojišťovny,a.s, (příloha č. 2 Smlouvy Kopie pojistné smlouvy Správce stavby). 5
6 8. Kontrolní dny při provádění stavby 8.1. Kontrolní dny Pro účely kontroly průběhu provádění stavby organizuje Zhotovitel stavby ve spolupráci se Správcem stavby Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně Správce je povinen se Kontrolních dnů zúčastnit, jednání řídit a vždy z každého Kontrolního dne pořídit zápis Zápisy z Kontrolního dne Správce stavby podepisuje a je povinen plnit úkoly vyplývající pro něj z příslušného zápisu. Správce stavby zápisy archivuje a informuje o všech úkolech osoby, jichž se uložené úkoly týkají. 9. Vlastní výkon funkce Správce stavby 9.1. Investorsko-inženýrská činnost po dobu provádění stavby Obsah a rozsah výkonu funkce Správce stavby v rámci Investorsko-inženýrské činnosti v průběhu provádění stavby je podrobně specifikován v čl. 2 (2.1 až 2.32) Přílohy č. 1 této Smlouvy Pokyny Objednatele Při výkonu Investorsko-inženýrské činnosti postupuje Správce stavby samostatně. Zavazuje se však respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se jeho činnosti a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Správce stavby Správce stavby je povinen řídit se pokyny Objednatele a postupovat vždy v jeho zájmu. Ve sporných případech je povinen si vyžádat před provedením úkonu písemný souhlas Objednatele. Od pokynu Objednatele se může odchýlit pouze s jeho písemným souhlasem Objednatel je povinen předat Správci stavby veškeré věci a informace nutné k řádnému výkonu Investorsko-inženýrské činnosti Objednatel se zavazuje zasahovat do průběhu provádění stavby výhradně prostřednictvím Správce stavby. Pokud provede některá rozhodnutí sám, je povinen informovat bezodkladně Správce stavby Kontrolní činnost Správce stavby v průběhu provádění stavby Časový režim výkonu kontrolní činnosti na stavbě v průběhu jejího provádění může být občasný při bezpodmínečném dodržení rozsahu a obsahu Investorsko-inženýrské činnosti v průběhu provádění stavby dle čl. 2 Přílohy č. 1 této Smlouvy V průběhu provádění stavby je Správce stavby povinen kromě účasti na Kontrolních dnech provádět pravidelnou kontrolu ve smyslu činností definovaných v popise jeho činnosti dle čl. 2 Přílohy č. 1 této Smlouvy, zejména pak z hlediska: průběžné kontroly zpracovávané prováděcí projektové dokumentace, plnění časového harmonogramu, plnění finančního harmonogramu, dodržování norem a předpisů pro provádění staveb, plnění věcného harmonogramu v souladu s PD O provedených kontrolách sepisuje Správce stavby pravidelné měsíční zprávy, které předkládá Objednateli Správce stavby je povinen provádět kontrolu Stavebního deníku nejméně jedenkrát za tři pracovní dny. Ke všem zápisům vztahujícím se k výkonu jeho funkce je povinen připojit svoje stanovisko Správce stavby v rámci své kontrolní činnosti kontroluje rovněž dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací Při kontrole specializovaných částí stavby (technologie, specializovaná řemesla apod.) je Správce stavby povinen zabezpečit provádění kontroly odborně způsobilou osobou Povinnosti Objednatele Objednatel je povinen zabezpečit pro výkon Investorsko-inženýrské činnosti odpovídající podmínky, tj. vybavenou kancelář v prostorách staveniště nebo v blízkosti stavby Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu informovat Správce stavby o všech skutečnostech majících vliv na výkon funkce Správce stavby Objednatel je povinen předat Správci stavby plnou moc, aby jeho jménem a na jeho účet zajišťoval Investorsko-inženýrskou činnost v rozsahu a za podmínek dohodnutých Smlouvou, a to s oprávněním zakládat práva a závazky ve smluveném rozsahu. 6
7 Pokud by však vzniklý závazek obsahoval jakékoliv vynaložení finančních prostředků nad částku 500,- Kč nebo jiných hmotných prostředků ze strany Objednatele, musí k němu být předem vydán písemný souhlas Objednatele. 10. Škoda vzniklá činností Správce stavby Náhrada sankcí Bude-li Objednateli v souvislosti s prováděním stavby, jíž se výkon Investorsko-inženýrské činnosti týká, vyměřena pokuta, správní poplatek nebo jiná sankce, jejíž podstata spočívá v porušení zákona nebo jiných předpisů, nese takto vzniklé náklady v plné výši Správce stavby s výjimkou případů, kdy k těmto sankcím došlo výlučně jednáním Objednatele, bez porušení povinnosti Správce stavby Nebezpečí škody na díle. Správce stavby odpovídá za škodu na věcech převzatých od Objednatele k výkonu Investorskoinženýrské činnosti a na věcech převzatých při jejím výkonu od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné péče. Pokud jsou takto převzaté věci vyšší hodnoty je Správce stavby povinen je pojistit, a to na účet Objednatele. 11. Vyšší moc Definice vyšší moci Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na výkon funkce Správce stavby, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci Pokud se výkon funkce Správce stavby stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 12. Změna Smlouvy Forma změny Smlouvy Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Správce stavby jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke Smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku Převod práv a povinností ze Smlouvy Správce stavby je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Správce stavby. 13. Odstoupení od Smlouvy Důvody opravňující k odstoupení od Smlouvy Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu Smlouvy Objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Správce stavby poruší Smlouvu podstatným způsobem, tj. pokud nebude bezvadně plnit povinnosti vyplývající ze Smlouvy, zejména z čl. 9.1.; ; a 9.3. této Smlouvy Způsob odstoupení od Smlouvy Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit na základě ujednání ze Smlouvy vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od 7
8 Smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu Smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí Den účinnosti odstoupení Odstoupení od Smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od Smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od Smlouvy den na kterém se strany dohodnou nebo den který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu Povinnost Správce stavby v souvislosti s odstoupením od Smlouvy Při odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je Správce stavby povinen: a) Předat Objednateli veškeré doklady a dokumentaci získané nebo pořízené v průběhu výkonu Investorsko-inženýrské činnosti. b) Předat Objednateli soupis všech dosud provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla. c) Tento soupis všech dosud provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla, odsouhlasí se Zhotovitelem stavby a Objednatelem (nebo jím k tomu určenými odborníky). d) Na základě takto odsouhlaseného soupisu prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy. 14. Přílohy Smlouvy: Příloha č. 1 PODROBNÁ SPECIFIKACE PRACÍ A ČINNOSTÍ PRO VÝKON FUNKCE SPRÁVCE STAVBY Příloha č. 2 Kopie pojistné smlouvy Správce stavby o odpovědnosti za škodu V Sedlčanech dne V Praze dne za Objednatele za Správce stavby Tato smlouva obsahuje 8 listů formátu A4 8
9 Příloha č. 1 Smlouvy na služby Správce stavby na realizaci projektu Přivaděč pitné vody Benešov Sedlčany PODROBNÁ SPECIFIKACE PRACÍ A ČINNOSTÍ PRO VÝKON FUNKCE SPRÁVCE STAVBY V rámci všech fází Investorsko-inženýrské činnosti musí Správce stavby postupovat a řídit se dle příslušné výzvy dotačního programu a dalších souvisejících dokumentů, mezi které patří zejména: o Prováděcí dokument o Příručka pro žadatele a příjemce Smlouva musí být Správcem stavby dále plněna v souladu s platnou legislativou, zejména se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími vyhláškami. 1. Investorsko-inženýrská činnost před zahájením stavby po obdržení oznámení kladného rozhodnutí o získání dotace: Předmětem plnění Správce stavby v rámci Investorsko-inženýrské činnosti před zahájením stavby je zejména: 1.1. Odborné posouzení doposud zpracované Projektové dokumentace s vydáním odborného stanoviska k jejímu obsahu Seznámení se se všemi podklady, které mají vliv na přípravu a realizaci budoucí stavby Průběžné informování Objednatele a stavu přípravy stavby včetně vypracování návrhů na řešení vzniklých problémů. 2. Investorsko-inženýrská činnost v průběhu provádění stavby: Předmětem plnění Správce stavby v rámci Investorsko-inženýrské činnosti v průběhu provádění stavby je zejména: 2.1. Organizace předání a převzetí Staveniště Zhotoviteli stavby včetně protokolárního zápisu a předání základního směrového a výškového vytýčení stavby Zhotoviteli Zabezpečení organizace a účast na veškerých jednáních s dotčenými orgány a organizacemi, která souvisí s prováděním stavby Péče o doplňování Projektové dokumentace, podle které se stavba provádí, koordinace požadavků Autorského dozoru a požadavků Zhotovitele Kontrola Zhotovitele a ostatních účastníku výstavby při dodržování podmínek Stavebního povolení po celou dobu provádění stavby Cenová a věcná kontrola provedených prací a zjišťovacích protokolů porovnáním s odsouhlaseným rozpočtem Kontrola podkladů Zhotovitele pro fakturování z hlediska věcné náplně podle skutečně provedených prací, kontrola dodržení podmínek fakturace dle uzavřených smluv s potvrzením správnosti fakturace svým podpisem Kontrola souladu provedených a fakturovaných prací s položkovými rozpočty jednotlivých stavebních objektů nebo provozních souborů a s celkovým rozpočtem stavby Vedení potřebné evidence o čerpání rozpočtu (ve finanční i věcné skladbě) a v souvislosti s tím vypracování návrhů na zpracování doplňků rozpočtu Zhotovitelem, jejich předkládání se svým vyjádřením Objednateli Kontrola dodržování všech podmínek a termínů Smlouvy o dílo a podávání návrhů na uplatnění majetkových sankcí vůči Zhotoviteli stavby včetně písemného zdůvodnění Zabezpečení plnění podmínek vyplývajících Objednateli ze Smlouvy o dílo se Zhotovitelem stavby Ve spolupráci se Zhotovitelem díla zajištění svolání kontrolních dnů a řízení jejich průběhu, zabezpečení pořízení zápisu z Kontrolních dnů a jejich archivace Účast na kontrolách průběhu výstavby prováděných oprávněnými osobami poskytovatele dotace a dalšími osobami uvedenými v dotačním programu a poskytování nezbytné součinnosti těmto osobám při kontrolách ex-ante na místě před zahájení realizace projektu, interim (průběžné) během realizace projektu, ex-post (následné) po ukončení projektu. 9
10 2.13. Zabezpečení provedení nápravných opatření uložených kontrolními orgány poskytovatele dotace, Evropské komise či jiných oprávněných orgánů Projednání případných změn a doplňků Projektové dokumentace, zabezpečení vyjádření Autorského dozoru a jejich archivace Podávání vlastních návrhů směřujících k zhospodárnění budoucího provozu a snížení ceny díla Sjednání způsobu výběru subdodavatelů se Zhotovitelem díla vč. podílení se na výběru subdodavatelů, zajišťování informací o nich a v této souvislosti předkládání doporučení Objednateli Technická kontrola prací, technologických postupů a dodávek, zejména kontrola souladu jejich provedení s technickými normami a ostatními předpisy vztahujícími se ke kvalitě prováděných stavebních prací Technická a věcná kontrola prací a dodávek stavby, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo znepřístupněny Kontrola dodržování bezpečnosti práce Kontrola dodržování zásad ochrany životního prostředí Projednání návrhů Zhotovitele stavby na záměny materiálů, zabezpečení stanoviska Autorského dozoru a předkládání návrhů na rozhodnutí Objednateli Kontrola Zhotovitele stavby při provádění předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací a kontrola dokladů prokazujících kvalitu prací včetně archivace všech protokolů, revizních zpráv a zápisů z toho vyplývajících Pravidelná kontrola vedení stavebních deníků, provádění pravidelných zápisů do stavebních deníků s vyjádřením zejména ke kvalitě prováděných prací a v případě nedodržení podmínek výstavby se stanovením požadavků na nápravu Kontrola časového průběhu provádění stavby, dodržování termínů stanovených ve smlouvě o dílo se Zhotovitelem stavby, případně stanoveného časového a finančního harmonogramu prováděných prací. V případě ohrožení dodržení termínů okamžité vyrozumění Objednatele včetně předložení návrhu na řešení Kontrola řádného uskladnění materiálů na stavbě a pořádku na staveništi Vypracování případné Žádosti o provedení nutné změny během realizace projektu v souladu s podmínkami dotačního programu a její předání Objednateli Zpracování zpráv o výsledcích kontrol a jejich předání Objednateli Příprava a zpracování podkladů pro závěrečné vyhodnocení díla Příprava podkladů pro předání a převzetí stavby, kontrola všech dokladů vyžadovaných Smlouvou po Zhotoviteli pro předání a převzetí stavby Organizační příprava předání a převzetí stavby, účast na předání a převzetí stavby včetně pořízení protokolu o předání a převzetí stavby, vymezení všech vad a nedodělků včetně stanovení termínu jejich odstranění Převzetí všech dokladů vyžadovaných Smlouvou po Zhotoviteli pro předání a převzetí stavby, jejich kompletace a předání Objednateli k archivaci Zajištění veškerého styku se SFŽP na základě pověření Objednatele. 3. Investorsko-inženýrská činnost po dokončení stavby: Předmětem plnění Správce stavby v rámci Investorsko-inženýrské činnosti po dokončení stavby je zejména: 3.1. Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby Příprava a zabezpečení podkladů pro kolaudační řízení Účast na kolaudačním řízení Zabezpečení naplnění požadavků vyplývajících z kolaudačního rozhodnutí a zabezpečení odstranění případných kolaudačních závad Kontrola vyklizení staveniště Zhotovitelem stavby Kontrola a odsouhlasení správnosti dokumentace skutečného provedení stavby a zabezpečení případného doplnění dokumentace skutečného provedení stavby, její kompletace a předání Objednateli k archivaci Kontrola a převzetí všech dokladů geodetického zaměření, jejich kompletace a předání Objednateli k archivaci. Pozn. - Jakékoliv výstupy, zprávy, hlášení, zápisy musí být vypracovány v souladu s předpisy pro zakázky hrazené z prostředků Evropské unie a v souladu s předpisy týkající se konkrétního operačního programu. 10
11 - V případě jakékoliv kontroly ze strany poskytovatele dotačních prostředků, Evropské komise či jiných oprávněných orgánů je Správce stavby povinen v rámci své činnosti poskytnout nezbytnou součinnost, předložit požadované doklady či umožnit přímou kontrolu na předmětné stavbě. V Sedlčanech dne V Praze dne za Objednatele za Správce stavby Tato příloha č. 1 smlouvy obsahuje 3 listy formátu A4 11