Source: http://docplayer.fi/16276575-Pohjarakentamisen-kustannustietoja.html
Timestamp: 2018-02-20 14:24:19+00:00
Document Index: 713428

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko\n', 'KKO ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Pohjarakentamisen kustannustietoja - PDF
Pohjarakentamisen kustannustietoja
Download "Pohjarakentamisen kustannustietoja"
Eeva-Liisa Aho
3 Pohjarakentamisen kustannustietoja Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 19/2002 Tiehallinto Helsinki 2002
4 ISSN X TIEH Oy Edita Ab Helsinki 2002 Julkaisua myy/saatavana: Tiehallinto, julkaisumyynti Telefaksi S-posti Tiehallinto Tekniset palvelut Opastinsilta 12 A PL HELSINKI Puhelinvaihde
5 ESIPUHE Tämä julkaisu on tarkoitettu geosuunnittelijoille pohjarakennusratkaisujen kustannusvertailujen ja kustannusarvioiden laadintaan. Julkaisun hintatietoja voi käyttää laadittaessa tiesuunnitelman kustannusarviota ohjeen 'Tiesuunnitelman kustannusarvioon ja vaihtoehtovertailuun sopivia yksikköhintoja, TIEH ' ja siihen liittyvän laskentataulukon 'tieshinta.xls' mukaan. Tämän julkaisun teksti on tehty päivittämällä ajan tasalle vuonna 1996 painetun julkaisun Pohjanvahvistusmenetelmän valinta TIEL viimeinen luku sekä liitteenä oleva hintataulukko. Käyttäjiltä toivotaan palautteita yksikköhinnoista, taulukon käyttökelpoisuudesta, yksikköhintojen luokittelusta sekä taulukon suoritejaottelusta. Palautteen voi antaa Pentti Salolle, Tekniset palvelut, Häneltä voi myös saada julkaisua koskevia lisätietoja. Hintatietoja on tarkoitus päivittää noin joka toinen vuosi. Ensisijaisesti päivitetään internetissä olevaa versiota. Tämä julkaisu kuten myös julkaisu TIEH sekä siihen liittyvä laskentataulukko ovat kopioitavissa Tiehallinnon internet sivulta osoitteesta Työn on tehnyt Antti Junnila Innogeo Oy:stä ja tilaajan yhteyshenkilö on ollut Pentti Salo. Helsinki, joulukuu 2001 Tiehallinto Tekniset palvelut
7 Pohjarakentamisen kustannustietoja 5 Sisältö 1 PYSTYOJITUS 7 2 SYVÄSTABILOINTI 8 3 PAALULAATAT JA PAALUHATTURAKENTEET 9 4 PENGERKEVENNYS 10 5 LUJITTEET YM. GEOTEKSTIILIT 10 6 TUKIRAKENTEET 10 7 INDEKSIEN KEHITYS 11 8 LIITTEET 12
8 6 Pohjarakentamisen kustannustietoja
9 Pohjarakentamisen kustannustietoja 7 PYSTYOJITUS 1 PYSTYOJITUS Yleistä Pystyojituksessa huomattava osa kustannuksista muodostuu massatöistä, joiden kustannukset riippuvat hankkeen massatilanteesta ja kuljetusmatkoista. Pystyojituksen kustannusarviossa otetaan huomioon: - ojituskerros - pystyojanauhat - vastapenkereet ja niiden tilantarve - ylipenger - painumamassat - tarkkailutoimenpiteet. Ojituskerros Ojituskerroksen materiaalina käytetään yleensä jakavan kerroksen soraa, mursketta tai mursketta, josta hienorakeisin aines on seulottu pois. Murskatun materiaalin käyttö saattaa vaikeuttaa läpäistävyyttä ja aiheuttaa lisäkustannuksia. Tavallisesti ojituskerroksen paksuus on 0,5 m. Ojituskerroksen kustannuksia laskettaessa on otettava huomioon ojituskerroksen mahdollinen ulottuminen vastapenkereiden ali sekä mahdollisesti tarvittavat kuitukankaat, lujitteet ja salaojat. Pystyojat Pystyoja voidaan joutua ulottamaan suunniteltua syvemmälle, jos ojan alapää on niin pehmeässä maakerroksessa, ettei sitä saada ankkuroitumaan. Pystyojametrejä laskettaessa oletetaan pystyojan ulottuvan 0,2 m ojituskerroksen yläpinnan yläpuolelle (katkaisuvara). Pengerrystyöt Vastapenkereisiin käytetään yleensä huonolaatuisia massoja, mikä on säästöä läjitysalueelle kuljettamiseen verrattuna. Painumien takia ylipengertä puretaan vähemmän kuin pengerretään. Koska ylipenkereestä poistettavat massat yleensä käytetään hyväksi muissa rakenteissa, niiden osalta otetaan huomioon vain työkustannukset. Sen sijaan painumamassojen kustannuksiin tulee laskea lisäksi massojen hankinta.
10 8 Pohjarakentamisen kustannustietoja SYVÄSTABILOINTI 2 SYVÄSTABILOINTI Yleistä Pilaristabiloinnin kustannusarvio pystytään tavallisesti tekemään pilarimetrimäärän ja metrihinnan perusteella. Pienissä kohteissa pilaroinnin metrihinta muodostuu tavallista suuremmaksi. Yli m kohteissa ei yksikköhinta enää muutu kohteen koon mukana. Toteutuva pilarimetrimäärä saattaa ylittää suunnitellun esimerkiksi silloin, kun pilarit on suunniteltu savikerroksen alarajaan ja saven alla on silttiä, johon pilarointikoneen vispilä helposti tunkeutuu. Kun lasketaan pilarimetrimääriä luiskanvahvistustapauksessa, on selvitettävä, ulotetaanko pilarit lopullisen luiskan pintaan, jolloin ilman sideainetta jäävälle pilarin pintaosalle lasketaan vain työkustannus, vai maanpintaan. Sideaine Sideaineen osuus pilaristabiloinnin kustannuksista on tavallisesti %, kun sideainemäärät ovat luokkaa kg/m 3 (vastaa esimerkiksi 600 mm pilarilla kg/m). Stabilointityö Isompiläpimittainen sekoitinkärki ei suoraan nosta pilarointityön metrihintaa. Isolla pilarilla tarvittava suurempi sideainemäärä aiheuttaa enemmän katkoksia työhön ja nostaa kustannuksia. Hankalat täytöt kannattaa tavallisesti kaivaa pois ennen stabilointityötä. Koestabiloinnit Koestabilointien kustannusarviossa otetaan huomioon: - stabilointikoneen tuominen paikalle - sideaine - stabilointityö - stabiloinnin koestus: kairaukset, näytteenotto, laboratoriotutkimukset, ruuvilevykokeet, koekaivut ym. (yleensä noin % koestabiloinnin kokonaiskustannuksista) - mittaustyöt.
11 Pohjarakentamisen kustannustietoja 9 PAALULAATAT JA PAALUHATTURAKENTEET 3 PAALULAATAT JA PAALUHATTURAKENTEET Yleistä Useimmiten paalulaatta- tai paaluhatturakenteen kustannusarvio saadaan riittävän tarkaksi ottamalla huomioon: - paalumetrit - paaluhattujen lukumäärä tai paalulaatan pinta-ala - jatkosten määrä - kalliokärkien määrä. Paalutustyö Tavallisissa olosuhteissa paalumenekki kasvaa teoreettisesta keskimäärin noin 8 % paalujen hukkapituuden takia (ns. kannot) ja noin 3 % katkeamisten takia. Tavallista hankalammissa olosuhteissa joudutaan pohtimaan lisäksi: - onko odotettavissa tavallista suurempaa paaluhukkaa - onko vaikeasti läpäistäviä maakerroksia, esimerkiksi täytemaata - tarvitaanko erikoistoimenpiteitä ympäristövaikutusten vähentämiseksi - onko pelättävissä, että ympäristövaikutusten vähentämiseksi työhön tulee taukoja. Jatkamattoman paalun maksimipituus on 250 mm x 250 mm teräsbetonipaalulla 15 metriä ja 300 mm x 300 mm teräsbetonipaalulla metriä (16 m mittaista valmistetaan erikoistilauksesta). Paalulaatat ja paaluhatut Kun paalutuksen kustannukset halutaan määrittää tarkemmin, otetaan huomioon: - työalustan kustannukset (materiaali, tekeminen, kuitukangas) - muotitustyöt - terästen hankinta ja raudoitustyö - betonin hankinta ja valutyö. Paikalla valettujen paaluhattujen ja elementtihattujen välillä ei ole selviä yleispäteviä kustannuseroja. Tämän vuoksi niiden hintoja ei ole hintataulukossa esitetty erillisinä. Laattarakenteessa paalumäärä jää pienemmäksi kuin hatturakenteessa, koska voidaan käyttää isompia paaluja ja niiden kantokyky voidaan käyttää tarkemmin hyväksi. Toisaalta laatta on kalliimpi kuin hatut.
12 10 Pohjarakentamisen kustannustietoja PENGERKEVENNYS 4 PENGERKEVENNYS Pengerkevennyksen kustannusarviossa otetaan huomioon: - kaivutyöt - kevennysmateriaali ja sen tiivistys tai asennus - tarvittavat kuitukankaat ja EPS-kevennyksen mahdollinen öljysuojausmuovi - kevennysmateriaalikohtaisesti suunniteltu päällysrakenne - EPS-kevennyksessä kevennyksen päälle tehtävä betonilaatta (0,15-0,2 m). 5 LUJITTEET YM. GEOTEKSTIILIT Lujitteiden kustannusarviossa otetaan huomioon: - materiaali - limityshukka, yleensä noin 10 % - asennustyö ja mahdolliset saumaukset. Muovikalvot asentaa usein tavarantoimittaja. 6 TUKIRAKENTEET Teräsponttiseinä Jos ponttiseinä poistetaan käytön jälkeen, ei koko hankintahintaa pidä kohdistaa kyseiselle työlle. Usein noudatetaan käytäntöä, että ponttien hankintahinnasta otetaan huomioon kolmasosa. Teräsponttiseinien kokonaisneliömetrihintoja käytettäessä tulee varmistua siitä, onko seinän pinta-alaan laskettu vain kaivutason yläpuolinen osa vai koko seinän ala, sillä molempia tapoja käytetään.
13 Pohjarakentamisen kustannustietoja 11 INDEKSIEN KEHITYS 7 INDEKSIEN KEHITYS Rakennuskustannusten nousu oli noin 7 % vuodessa eli hinnat kaksinkertaistuivat 10 vuodessa. Tämän jälkeen indeksi pysyi käytännöllisesti katsoen ennallaan vuoteen 1996 asti. Sen jälkeen indeksin nousu on ollut vajaan 3 % vuodessa. Urakkahinnoissa suhdannevaihtelu on ollut jyrkempää kuin yleinen indeksi osoittaa. Rakennuskustannusindeksin kehitys on esitetty kuvassa 1. Rakennuskustannusindeksi (1990=100) Kuva 1: Rakennuskustannusindeksin kehitys
14 12 Pohjarakentamisen kustannustietoja LIITTEET 8 LIITTEET Liite 1: Hintataulukko
15 Pohjarakentamisen kustannustietoja Liite 1 (1/2) LIITTEET HINTATAULUKKO Taulukossa on ilmoitettu hinnan normaali vaihteluväli, joka tarkoittaa, että 10 % ko. tuotteen/menetelmän volyymista tehdään alarajaa halvemmalla hinnalla ja 10 % ylärajaa kalliimmalla hinnalla. Lihavoidut hinnat ovat kokonaishintoja ja muut niiden osia. Hinnat on ilmoitettu ilman arvonlisäveroa. PYSTYOJITUS Pystyojanauhat 0,8 1,5 /m Hankinta 0,34 0,5 /m Asennus 0,25 0,5 /m Täytteen läpäisy 9 17 /kpl Koneen tuominen /kerta SYVÄSTABILOINTI 500 mm pilari 5,5 8,7 /m Sideainetta kg/m3 PAALULAATAT PAALUHATTU- RAKENTEET 600 mm pilari 5,9 11,2 /m " 700 mm pilari 7,6 16 /m " 800 mm pilari 9,8 20,5 /m " Massasyvästabilointi /m3 Koneen tuominen /kerta Kalkki 0,15 0,19 /kg Sementti 0,14 0,17 /kg Kalkki-sementti 0,15 0,19 /kg Muut sideaineet 0,13 0,19 /kg Pilarointityö, 500 mm pilari 2,2 3,3 /m Pilarointityö, 600 mm pilari 2,6 3,7 /m Pilarointityö, 700 mm pilari 3 5,5 /m Pilarointityö, 800 mm pilari 4,4 7,4 /m Massasyvästabiloinnin sekoitustyö 5,1 8,5 /m3 JA Tb-paalut, 250 * 250 mm /m Tb-paalut, 300 * 300 mm /m Tb-paalut, 350 * 350 mm /m Koneen tuominen /kerta Paalun hankinta, 250 * 250 mm2 13,4 16 /m Paalun hankinta, 300 * 300 mm ,7 /m Paalun hankinta, 350 * 350 mm2 26,9 30,3 /m Paalun lyönti, 250 * 250 mm2 3,4 5,1 /m Paalun lyönti, 300 * 300 mm2 4,2 5,9 /m Paalun lyönti, 350 * 350 mm2 4,2 6,8 /m Paalun katkaisu 6,8 13,5 /kpl Täytteen läpäisy apupaalulla 13,5 17 /kpl Ilman ylimääräistä nostokalustoa Täytteen läpäisy apupaalulla 13,5 59 /kpl Apupaalun nostossa erik.kalusto Saven proppaus 5 /m Pystyojanauha paaluun 1 /m Paalutustyön keskeytyminen 350 /vrk Odotusajan kustannus Jatkokset, 250 * 250 mm /kpl Jatkokset, 300 * 300 mm /kpl Jatkokset, 350 * 350 mm /kpl Kalliokärjet, 250 * 250 mm /kpl Kalliokärjet, 300 * 300 mm /kpl Kalliokärjet, 350 * 350 mm /kpl Paalulaatta /m2 Paaluhatut, 1200 * 1200 mm2 Paaluhatut, 1400 * 1400 mm2 Paaluhatut, 1600 * 1600 mm /kpl /kpl /kpl
16 Liite 1 (2/2) Pohjarakentamisen kustannustietoja LIITTEET Puupaalu, latva 6" tai 7" 4,2 7,6 /m Hankinta, latva 6" tai 7" 2,6 5,1 /m Painekyllästys 3,4 5,1 /m Patruunakyllästys 4,2 5,1 /kpl Lisähinta paalua kohti Lyönti 1,7 2,6 /m Puupaalun jatkos /kpl Suihkupaalu d=800 mm 250 /m CFA-paalu d=400 mm 33 /m (minikaivinpaalu Auger-menetelmällä) Porapaalu Koneen tuominen /kerta Paalun hankinta ja työ, d=50 mm teräs /m Paalun hankinta ja työ, d= mm /m Paalun hankinta ja työ, d=120 mm /m Poraputkipaalu d=406 mm /m Poraputkipaalu d=508 mm /m Poraputkipaalu d=609 mm /m Vibrex-paalu d= 400 mm 27 /m Läpi-injektoitava porapaalu Koneen tuominen /kerta Paalun hankinta ja työ, d=40 mm /m Paalun hankinta ja työ, d=52 mm /m Paalun hankinta ja työ, d=103 mm /m Gustavsberg-teräspaalu Koneen tuominen /kerta Paalun hankinta ja työ,118 mm*10 mm /m Paalun hankinta ja työ,170 mm*11 mm /m X-paalu Koneen tuominen /kerta Paalun hankinta ja työ /m Teräsputkipaalu RR140 Koneen tuominen /kerta Paalun hankinta ja työ /m PENGERKEVENNYS Kevytsora 27,8 39,5 /m3rtr Yläraja vastaa 300 km Hankinta + kuljetus alle 30 km 26,1 30,3 /m3itd Kuljetus 0,019 0,025 /m3itd/km Täyttö ja tiivistys 0,8 1,7 /m3itd 1 m3rtr = 1,03-1,05 m3itd Kevytsorabetoni /m3rtr Sementtiä kg/m3 Hankinta ja alle 2 km kuljetus /m3rtr Lisähinta kuljetuksesta 0,2 0,3 /m3rtr/km Kevytsorabetoni liikkuvalta asemalta /m3rtr Yli 1000 m3 kohteissa Bitumoitu kevytsora /m3rtr EPS-kevennys /m3rtr Hankinta /m3rtr Asennus 2 3 /m3rtr Palaturve /m3rtr Kumirouhe /m3rtr
17 Pohjarakentamisen kustannustietoja Liite 1 (1/2) LIITTEET GEOTEKSTIILIT Kuitukangas, kl II, hankinta 0,29 0,35 /m2 Kuitukangas, kl III, hankinta 0,37 0,45 /m2 Kuitukangas, kl IV, hankinta 0,59 0,76 /m2 Lujitekangas, hankinta 1,68 3,36 /m2 Lujuus alle 100 kn/m 2,35 4,2 /m2 Lujuus kn/m 2,69 10,1 /m2 Lujuus yli 200 kn/m Lujiteverkko, hankinta 1,68 3,36 /m2 Lujuus alle 50 kn/m 2,69 10,1 /m2 Lujuus yli 50 kn/m Teräsverkko, hankinta 6,73 8,75 /m2 Lujuus yli 200 kn/m Asennus limitystä käyttäen 0,17 0,5 /m2 Ompelu 0,5 1,68 /m2 Harjateräsverkko 3,3 3,8 /m2 Laskettu 4kg/m2 verkolle Teräsverkko, hankinta 0,5 0,55 /kg Teräsverkon asennus 1,3 1,6 /m2 Asfalttilujiteverkko 2,52 6,73 /m2 Eroosiosuoja, maatuva 2,52 8,41 /m2 Eroosiosuoja, synteettinen 4,2 20,2 /m2 Salaojamatto 5,05 18,5 /m2 LÄMPÖERISTEET Solumuovilämpöeriste 38 kg/m /m3 Solumuovilämpöeriste 45 kg/m /m3 TELAT YM. Teräslevyarina 6,7 10,1 /m2 Hankinta 5,9 8,4 /m2 Asennus 0,8 1,7 /m2 Ristikkotela /m2 Puun hankinta 5,1 8,4 /m2 Työ 8,9 12,6 /m2 Telalava 21,5 31 /m2 Puun hankinta 12,6 18,5 /m2 Työ 8,9 12,5 /m2 Risunkimatto 8,4 17 /m2 POHJAVEDEN Suodatinputkiston asennus ja purku /kpl ALENNUS Lisähinta poraamisesta /kpl Pumppaus ja valvonta /pumppu PUDOTUSTIIVISTYS Työn aloitus ja lopetus /kerta Pudotus 5,8 10,1 /kpl BETONITYÖT Teräsbetoni valmiina /m3 Paalulaatat tms. Betonin K30 hankinta /m3 Betonin kuljetus 7,3 /m3 2 km jälk. lisäys 0,38 /m3/km Betonin pumppaus 8 13 /m3 Betonin valutyö /m3 Esim. pumppaus ml. Betoniterästen hankinta 0,42 0,67 /kg Raudoitustyö 0,25 0,5 /kg Muotitustyö /m2 Laudoitus-m2 kohti TUKIRAKENTEITA Kivikorit 84,1 118 /m3rtr Korin hankinta 26,9 37 /m3rtr Täytteen hankinta 6,73 10,1 /m3rtr Täyttötyö, julkisivuksi kelpaava 50,5 70,6 /m3rtr Täyttötyö, paksun muurin taustaosa /m3rtr Teräsponttiseinä Teräslankkujen hankinta 0,5 0,6 /kg Lyönti (ponttiin) 4,2 5,9 /m Lyönti (ei ponttiin) 4,2 5,9 /m Terästukien hankinta 0,5 0,6 /kg Tukien asennus 0,42 0,84 /kg
18 Liite 1 (2/2) Pohjarakentamisen kustannustietoja LIITTEET CFA-paaluseinä /m2 Suihkupaaluseinä /m2 TARKKAILU- TOIMENPITEET Teräsputket, d = mm /m Suurpaalukalustolla asennettuina Lyhytaikaiset ankkurit /kpl Kiinteä kustannus /kohde Kallio, < 0,8 MN, l = 10 m /kpl lisäpituus /m Kallio, < 1,8 MN, l = 10 m /kpl lisäpituus /m Kallio, < 3,0 MN, l = 10 m /kpl lisäpituus /m Maa, < 0,6 MN, l = 10 m /kpl lisäpituus /m Pitkäaikaiset ankkurit % Kustannuslisäys Puuponttiseinä /m2 Settiseinä /m2 Kaivantoseinä /m2 Kaivinpaaluseinä /m2 Pelkkä seinä ilman tukia /m2 Lujitemaatukimuuri /m2 Betonielementit /m2 Teräkset, h < 4 m 17,6 26,2 /m2 Hinnat muunnettu muuri-m2 kohti Teräkset, h = 4-8 m 26,4 44 /m2 " Juuripalkki 17,5 26,5 /m2 " Täytteen hankinta ja työt 4,5 71 /m2 " Painumamittari Tarvikkeiden hankinta 33,6 50,5 /kpl Asennus 50,5 118 /kpl Havaintokerta 16,8 67,3 /kpl Huokospainemittari Tarvikkeiden hankinta /kpl Asennus /kpl Havaintokerta /kpl Inklinometri Tarvikkeiden hankinta 16,8 25,2 /m Asennus /m Havaintokerta /kpl Pohjavesiputki Tarvikkeiden hankinta /kpl Asennus /kpl Havaintokerta /kpl Pilarikairaus 13,5 24 /m Pilarisiipikairaus /havainto CPT-kairaus /m Näytteenotto pilareista /näyte Ruuvilevykoe /kpl Pilarin nosto Yksi työvuoro (3-4 kpl) /tv Tärinämittaus 50,5 67,3 /tv PDA-mittaus /tv PIT-mittaus (paalun ehjyys) /tv
Tiesuunnitelman kustannusarvioon ja vaihtoehtovertailuun sopivia yksikköhintoja Tiesuunnitelman kustannusarvion laskentataulukko tieshinta.xls Tiesuunnitelman kustannusarvioon ja vaihtoehtovertailuun
Kuva: Olli Häkämies. Kalasatamaan rakennetaan koteja 20 000 asukkaalle. Naapurikaupunginosa Arabianranta (oikealla) on jo lähes valmis.
Kuva: Olli Häkämies Kalasatamaan rakennetaan koteja 20 000 asukkaalle. Naapurikaupunginosa Arabianranta (oikealla) on jo lähes valmis. Helsinkiä rakennetaan vaativalle maalle Kuva: Tuomas Uusheimo Helsinkiä
Paalulaattojen ja paaluhatturakenteiden suunnitteluohje
Paalulaattojen ja paaluhatturakenteiden suunnitteluohje Paalulaattojen ja paaluhatturakenteiden suunnitteluohje Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2001 ISBN 951-726-817-3 TIEH 2100007-01 Edita
SEINÄJOKI, ROVES ALUEELLINEN RAKENNETTAVUUS JA PERUSTAMISTAPASELVITYS
SEINÄJOKI, ROVES ALUEELLINEN RAKENNETTAVUUS JA PERUSTAMISTAPASELVITYS Viite 82135416 Versio 1 Pvm 22.6.2011 Tarkistanut Kirjoittanut Juha Forsman Taavi Dettenborn Sisällysluettelo 1. Yleistä 1 2. Aluekuvaus
Pohjanvahvistustiedot tierekisterissä. Versio 1.1 31.12.2008
Pohjanvahvistustiedot tierekisterissä Versio 1.1 31.12.2008 3 ESIPUHE Tiehallinnon väyläomaisuuden hallintaa ollaan tehostamassa. Merkittävä osa väyläomaisuuden hallinnassa liittyy tietojen inventointiin