Source: http://docplayer.pl/19384236-Najwyssza-izba-kontroli-delegatura-w-gdansku.html
Timestamp: 2018-09-23 11:35:30+00:00
Document Index: 61425464

Matched Legal Cases: ['art. 2', 'art. 60', 'art. 1', 'art. 61', 'art. 62', 'art. 62', 'art. 2']

1 NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 15 lutego 2011 r. Pan Paweł Adamowicz Prezydent Miasta Gdańska LGD /2010 P/10/072 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz ze zm.), zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku skontrolowała działania Urzędu Miejskiego w Gdańsku (dalej: Urząd ) w zakresie przygotowania Miasta Gdańska (dalej: Miasto ) do organizacji finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce NoŜnej UEFA EURO 2012 (dalej: EURO 2012 ) realizowane w latach 2009 (IV kwartał) W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym 24 stycznia 2011 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Prezydentowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia skontrolowaną działalność, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości. 1. Zadania związane z przygotowaniami do organizacji EURO 2012 realizowały m.in. utworzone w tym celu 2 spółki: Biuro Inwestycji EURO Gdańsk 2012 Sp. z o.o. w Gdańsku (dalej: BIEG Sp. z o.o. ) oraz Gdańskie Inwestycje Komunalne Euro 2012 Sp. z o.o. w Gdańsku (obecnie Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o. w Gdańsku), zwana dalej: GIK Sp. z o.o.. Na podstawie umów powierzenia zawartych ze spółkami Miasto powierzyło im realizację zadań związanych z odpowiednio budową i zarządzaniem stadionem Arena Bałtycka (dalej: Stadion ) oraz realizacją 9 przedsięwzięć inwestycyjnych, wymienionych w załączniku do rozporządzenia ul. Wały Jagiellońskie 36, Gdańsk tel.: , fax: ,
2 w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro Przygotowaniami do EURO 2012 zajmowały się równieŝ jednostki organizacyjne Urzędu i Miasta oraz 12 lokalnych koordynatorów, których obszary działania i zakres zadań określono w zarządzeniu nr 293/08 Prezydenta Miasta z r. w sprawie powołania lokalnych koordynatorów dla Miasta do spraw organizacji EURO 2012 (zmienionego zarządzeniami nr 1535/08 z r. i nr 1423/09 z r.). 2. Stan realizacji zobowiązań Miasta wynikających z umowy zawartej w dniu 2 maja 2007 r. z UEFA, która dotyczyła m.in. ogólnych wymogów operacyjnych spoczywających na Mieście przy organizacji EURO 2012 oraz programu komercyjnego na czas EURO 2012 (dalej: umowa z UEFA ), był wystarczający Działania jednostek i lokalnego koordynatora odpowiedzialnych za realizację przedsięwzięć EURO 2012 w obszarze przygotowania infrastruktury turystycznej i noclegowej były prawidłowe. Ustalono m.in., Ŝe: - Urząd dysponował danymi dotyczącymi bazy noclegowej w Mieście i jego okolicach, - zwiększyła się liczba zakontraktowanych przez UEFA pokoi (w porównaniu do stanu na koniec 2009 r.) w poszczególnych segmentach zakwaterowania (5*, 4*, 3*) o odpowiednio: 22,5%, 58,7%, 199,1%, jednak tylko w segmencie 3* liczba pokoi spełniała wymagania UEFA (zakontraktowano pokoi wobec wymaganych 260). Natomiast w kategoriach 5* i 4* zakontraktowano odpowiednio 338 i pokoi, co stanowiło 26% i 98% wymaganej ich liczby, - liczba miejsc zakwaterowania dla kibiców ( ) w stosunku do szacowanej liczby kibiców potrzebujących noclegu (od do ) była zagwarantowana Realizacja zobowiązań w zakresie promocji była wystarczająca. Ustalono m.in., Ŝe: - przekazano przedstawicielom UEFA kompleksową koncepcję marketingową Miasta, natomiast nie opracowano szczegółowego programu marketingowego, którego zlecenie sporządzenia, według wyjaśnień Koordynatora Miasta ds. Marketingu w związku z EURO 2012, zaplanowano na I kwartał 2011 r. Wybrany wykonawca zaprojektuje i wykona działania związane z promocją w okresie od II / III kwartału 2011 r. 1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012 (Dz.U. z 2010 r. Nr 8, poz. 52) 2
3 - w wyniku negocjacji (w ramach grupy G5) z UEFA, Miastu przyznano na organizację strefy kibica 750 tys. euro Działania jednostek i lokalnego koordynatora odpowiedzialnych za realizację przedsięwzięć EURO 2012 w obszarze transportu lądowego ocenia się jako wystarczające. W szczególności: - opracowano analizę funkcji transportowych w Mieście, - opracowano koncepcję tymczasowych połączeń drogowych Stadionu w obszarze przylegającym do Drogi Zielonej z istniejącym układem drogowym, - zaktualizowano koncepcję szczegółową budowy i modernizacji układu transportowego na EURO Działania w obszarze zabezpieczenia medycznego były wystarczające. W szczególności w ramach koncepcji opieki medycznej i ratownictwa medycznego: - wykonano plan zabezpieczenia medycznego Stadionu oraz strefy kibica w Gdańsku, - przeprowadzono rozpoznanie szpitali referencyjnych, w tym wydzielono 1 szpital dla przedstawicieli UEFA, ich rodzin i sponsorów, - ustalono wstępną liczbę wolontariuszy uczestniczących w ramach zabezpieczenia medycznego i określono warunki dla wolontariuszy medycznych, - ustalono sieć szpitali odpowiadających za centra pobytowe druŝyn uczestniczących w EURO Realizacja zobowiązań w zakresie bezpieczeństwa, zabezpieczenia i porządku publicznego przebiegała prawidłowo. Stwierdzono m.in.: - rozpoczęcie współpracy z: Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, SłuŜbą Celną, Prokuraturami Okręgową i Apelacyjną w Gdańsku, - rozbudowę monitoringu wizyjnego Miasta, w szczególności w miejscach przebywania i przemieszczania się kibiców, - opracowanie załoŝeń koncepcyjnych i projektu budowy Miejskiego Centrum Zarządzania, w skład którego wchodzą: Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem, Centrum Sterowania Ruchem (TRISTAR) oraz Centrum Sterowania Komunikacją Miejską, - zakup sprzętu łączności radiowej dla StraŜy Miejskiej na potrzeby koordynacji i współdziałania słuŝb podczas EURO
4 2.6. Działania w obszarze własności intelektualnej były wystarczające. Ustalono m.in.: - udział w definiowaniu i tworzeniu Programu ochrony praw wraz z innymi miastami gospodarzami i koordynatorem krajowym, - udział w negocjowaniu aspektów z zakresu własności intelektualnej w wytycznych marketingowych. 3. W sprawozdaniu Ministra Sportu i Turystyki z lipca 2010 r. określono dla Miasta następujące przedsięwzięcia na EURO jako kluczowe: Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk Trasa Słowackiego, dalej: Trasa Słowackiego, Budowa Trasy W-Z (odcinek Kartuska - Otomińska), dalej: Trasa W-Z, Odwodnienie terenu pod stadion Arena Bałtycka w dzielnicy Gdańsk-Letnica, dalej: Odwodnienie Stadionu i jako waŝne: Realizacja Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej - etap III (GPKM III), dalej: GPKM III, Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR, dalej: TRISTAR, Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście (zadanie realizowane przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.). W załączniku do rozporządzenia w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012 ujęto takŝe inne przedsięwzięcia, m.in.: Połączenie dróg krajowych Trasa Sucharskiego, dalej: Trasa Sucharskiego, Przebudowa węzła integracyjnego Gdańsk Śródmieście, dalej: Przebudowa węzła, Przebudowa ulicy śaglowej na odcinku od projektowanej ulicy Stadionowej do skrzyŝowania z ulicą Marynarki Polskiej, Budowa Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, dalej: Budowa ECS ZastrzeŜenia NIK dotyczą terminów realizacji niektórych z ww. inwestycji. Z 5 przedsięwzięć kluczowych i waŝnych realizowanych przez Miasto, 2 kluczowe się opóźniają w stosunku do harmonogramów z 2009 r. (Trasa Słowackiego, Odwodnienie Stadionu), a jednocześnie 2 (Trasa Słowackiego, TRISTAR) nie zostaną oddane do uŝytku w całości przed EURO Na opóźnienia w realizacji tych zadań NIK zwracała uwagę w wystąpieniu pokontrolnym z dnia r. Ustalono, Ŝe czas zakończenia ww. przedsięwzięć wydłuŝył się w stosunku do terminów przyjętych w 2009 r.: - Trasa Słowackiego - o 1 miesiąc (marzec 2015 r.), - Odwodnienie Stadionu - o 2 miesiące (grudzień 2011 r.), - TRISTAR - o 1,5 roku (styczeń 2014 r.). Niemniej jednak zauwaŝa się, iŝ do rozpoczęcia EURO 2012 planuje się uzyskanie efektu komunikacyjnego w 3 z 4 zadań realizowanych w ramach 4
5 przedsięwzięcia Trasa Słowackiego oraz objęcie systemem TRISTAR m.in. głównych ciągów komunikacyjnych Gdańska, Sopotu i Gdyni. Według obowiązujących w trakcie kontroli harmonogramów, spośród 8 przedsięwzięć inwestycyjnych EURO 2012 realizowanych przez GIK Sp. z o.o.: - tylko 3 przedsięwzięcia (Trasa W-Z, GPKM III, Odwodnienie Stadionu) zostaną przekazane do uŝytkowania przed EURO 2012, - 5 przedsiewzięć (Trasa Słowackiego, TRISTAR, Trasa Sucharskiego, Budowa ECS, Przebudowa węzła) zakończonych zostanie po EURO Przyjmując argumentację, zawartą w wyjaśnieniach p.o. dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych w Urzędzie, iŝ pomimo niezrealizowania w pełni do EURO 2012 wszystkich przedsięwzięć, moŝliwe będzie uzyskanie na czas Mistrzostw częściowych efektów komunikacyjnych w 3 przedsięwzięciach (Trasa Słowackiego, Trasa Sucharskiego, TRISTAR), NIK zwraca uwagę, Ŝe umieszczenie ich w załączniku do ww. rozporządzenia, na podstawie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce NoŜnej UEFA EURO i powierzenie ich realizacji powołanej w tym celu spółce celowej, w myśl art. 1 tej ustawy, dotyczyło przedsięwzięć niezbędnych do przeprowadzenia EURO 2012, a tym samym ukończonych przed jego rozpoczęciem. Z wyjaśnień p.o. dyrektora ww. Wydziału wynikało równieŝ, iŝ przyczynami opóźnień w realizacji przedsięwzięć EURO 2012, w stosunku do ww. terminów przyjętych w 2009 r., były w szczególności: złoŝoność przedsięwzięć, która wymagała zmian projektowych, przedłuŝanie postępowań administracyjnych związanych z uzyskaniem stosownych decyzji oraz zapewnienie współfinansowania ich realizacji ze środków unijnych NIK zwraca takŝe uwagę na zwiększenie planowanych nakładów na realizacje przez GIK Sp. z o.o. 3 spośród 5 przedsięwzięć inwestycyjnych EURO 2012, określonych w sprawozdaniu Ministra Sportu i Turystyki z lipca 2010 r., tj. Trasa Słowackiego - o 18,9%, GPKM III - o 4,7% oraz Odwodnienie Stadionu - o 1.230%. W przypadku Odwodnienia Stadionu zwiększenie nakładów wynikało ze zmiany zakresu rzeczowego przedsięwzięcia. 4. W dniu r. podpisano aneks do umowy dotyczącej Stadionu, w którym jako nowego operatora Stadionu wskazano spółkę Lechia Operator sp. z o.o. oraz wprowadzono zapis, iŝ Stadion będzie gotowy i funkcjonalny nie później niŝ na 1 rok 2 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce NoŜnej UEFA EURO 2012 (Dz.U. z 2010 r. Nr 26, poz. 133 ze zm.) 5
6 przed pierwszym meczem EURO Ponadto ustalono, iŝ w 2010 r. Miasto otrzymało na budowę Stadionu dotację z budŝetu państwa w kwocie 119 mln zł. 5. Zrealizowano 2 wnioski pokontrolne z przeprowadzonej w Urzędzie w 2009 r. kontroli NIK w zakresie przygotowań Miasta do organizacji EURO Przedstawiając powyŝsze oceny i uwagi, NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o: 1) podjęcie działań w celu wyeliminowania lub zminimalizowania opóźnień w realizacji przedsięwzięć EURO 2012, w których nastąpiły przesunięcia terminów ich zakończenia. Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie, do dyrektora Delegatury NIK w Gdańsku, umotywowanych zastrzeŝeń w sprawie ocen, uwag i wniosku, zawartych w tym wystąpieniu. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK oczekuje przedstawienia, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosku, bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosku lub przyczynach niepodjęcia takich działań. W razie zgłoszenia zastrzeŝeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o którym mowa wyŝej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK. 6
P/11/074 LPO-4101-34-01/2011 Poznań, 27 marca 2012 r. Pan Ryszard Grobelny Prezydent Miasta Poznania WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 roku o NajwyŜszej Izbie