Source: http://docplayer.fi/15494379-Rakennuttajan-valvontaohje.html
Timestamp: 2019-08-23 15:59:39+00:00
Document Index: 15308733

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'KKO ', 'kko ', 'KKO ']

RAKENNUTTAJAN VALVONTAOHJE - PDF
RAKENNUTTAJAN VALVONTAOHJE
Download "RAKENNUTTAJAN VALVONTAOHJE"
Mikael Majanlahti
1 Opinnäytetyö (AMK) Rakennusalan työnjohto Rakennusmestari 2015 Heikki Vanamo RAKENNUTTAJAN VALVONTAOHJE
2 OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennusalan työnjohto Rakennusmestari Ohjaaja Risto Grusander, Turun ammattikorkeakoulu Heikki Vanamo RAKENNUTTAJAN VALVONTAOHJE Opinnäytetyön tarkoituksena on toimia yleisenä ohjeena rakennuttajalle. Ohje on tarkoitettu sovellettavaksi erilaisiin rakennushankkeisiin. Tavoitteena on selventää rakennuttajan tehtäviä ja vastuualueita rakennushankkeessa. Työ on toteutettu tutkielmana ja siihen on kerätty tietoja useista erilaisista lähteistä. Tiedot pohjautuvat Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998). Työ on jaettu kolmeen rakennushankkeen päävaiheeseen, suunnittelu-, rakennus- ja käyttöönottovaiheeseen. Tuloksena on hyvä ja pätevä ohje, jota noudattamalla pyritään parantamaan rakentamisen laatua sekä kustannustehokkuutta. ASIASANAT: Rakennushanke, rakennuttaja, suunnitteluvaihe, rakennusvaihe, luovutusvaihe, laatu, kustannustehokkuus.
3 BACHELOR S THESIS ABSTRACT TURKU UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Degree Programme Construction Management Bachelor of Construction Management Instructor Risto Grusander, Turku University of Applied Sciences Heikki Vanamo SUPERVISING GUIDE FOR A DEVELOPER The purpose of this thesis is to serve as a general guide for a developer. The guide is meant to be adapted for different types of development projects. The goal is to determine the tasks and responsibilities of a developer. The information for this thesis was gathered from many different types of sources. All the information is based on Rakennusurakan yleiset sopimusehdot (YSE 1998). The work is divided into three main stages of a construction contract, planning, building and commissioning. The result is a good sufficient guide. By following this guide the intent is to improve the general quality and cost-efficiency of constructing. KEYWORDS: Development project, developer, planning, building, commissioning, quality, cost-efficiency
4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 6 2 RAKENNUSHANKKEEN SUUNNITTELU Selvitykset Hankesuunnittelu Rakennusluvat Kustannusten suunnittelu Urakkamuodon valinta Jaottelu suoritusvelvollisuuden laajuuden mukaan Jaottelu maksuperusteen mukaan Jaottelu urakoitsijoiden välisten suhteiden mukaan Tarjouspyyntö Tilaajavastuulaki Urakkaohjelma Sopimukset 14 3 RAKENTAMISEN AIKAINEN VALVONTA Tarkastukset ja katselmukset Kustannusten seuranta Aikatauluseuranta Lisä- ja muutostyöt Palaverit ja kokoukset Työturvallisuus Turvallisuuskoordinaattori 19 4 LUOVUTUS JA KÄYTTÖÖNOTTO Takuuajat ja vakuudet Tarkastukset Vastaanottotarkastus Vuositarkastus Taloudellinen loppuselvitys Yhteenveto hankkeesta 21 5 OMAN OSAAMISEN JA KEHITTYMISEN KUVAUS 22
5 6 YHTEENVETO 23 LÄHTEET 24 LIITTEET Liite 1. Suunnittelukokouksen pöytäkirja Liite 2. Tarjouspyyntö Liite 3. Urakkaohjelma Liite 4. Urakkasopimus Liite 5. Aloituskokouksen pöytäkirja Liite 6. Vastaanottotarkastuksen pöytäkirja KUVAT Kuva 1. Rakennushankkeen kustannusten määräytyminen ja kertyminen. 9 Kuva 2. KVR-urakkakaavio. 10 Kuva 3. Tilaajavastuulaki. 13
6 6 1 JOHDANTO Rakentamisessa valvonta mielletään usein vain urakoitsijan tehtäväksi, mutta myös rakennuttajalla on oma osuutensa rakennusvalvonnassa. Tämä opinnäytetyö keskittyy rakennusvalvontaan ja siihen liittyvään suunnitteluun rakennuttajan näkökulmasta. Rakennuttajavalvonnan tarkoitus ei ole pelkästään valvoa rakennuttajan etuja, hankkeen kustannuksia ja aikatauluja, vaan myös tarjota urakoitsijalle ulkopuolista näkökulmaan urakan suorittamiseen. Rakennuttajan ja urakoitsijan hyvällä ja tiiviillä yhteistyöllä pyritään rakentamisen laadun ja kustannustehokkuuden parantamiseen. Opinnäytetyön tarkoituksena on avata rakennuttajan valvontaan liittyviä tehtäviä rakentamisen eri vaiheissa. Tavoitteena on, että yksityiset henkilöt ja yritykset voisivat käyttää tätä ohjetta hyväkseen ryhtyessään rakennuttamaan. Työ on jaettu kolmeen osaan, jotka ovat rakentamisen päävaiheita. Suunnitteluvaihe on rakennuttajan kannalta tärkein, ja sen aikana määritellään hankeen rajat ja tavoitteet. Rakennusvaiheessa suunnitelmat ja niiden valvonta siirtyvät käytäntöön. Käyttöönottovaiheessa tarkastetaan, että työt on tehty sopimusten ja vaatimusten mukaisesti.
7 7 2 RAKENNUSHANKKEEN SUUNNITTELU Rakennushankkeen suunnittelun tarkoituksena on määrittää kohteen ominaisuudet, hankkeen aikataulut, kustannukset sekä toimintatavat. Hyvällä suunnittelulla pyritään minimoimaan rakentamisvaiheen virheet ja riskit. Rakennushankkeessa saattaa, hyvästä suunnittelusta huolimatta, tulla vastaan odottamattomia vastoinkäymisiä, mitkä pitää ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa esimerkiksi kustannuksissa ja aikatauluissa. Suunnittelutyö kestää rakennushankkeen alusta loppuun. Hankkeessa tulee noudattaa Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja (YSE 1998). Rakennuttajan vastuulla on hankkia urakkaan riittävän pätevyyden omaavat suunnittelijat. Suunnittelussa, sopimuksissa, tarkastuksissa ja pöytäkirjoissa on hyvä käyttää YSE 1998:n mukaisia asiakirjamalleja. Suunnittelukokoukset ovat tärkeä osa suunnittelua, ja niissä eri alojen suunnittelijat tekevät yhteistyötä, jotta lopputulos olisi kaikin puolin mahdollisimman onnistunut. (Liite 1.) 2.1 Selvitykset Ennen rakennushankkeen aloittamista tulee rakennuttajan selvittää rakennuttamiseen ja rakentamiseen vaikuttavia tekijöitä, jotka on otettava huomioon suunnittelussa. Selvitykset on osa suurempaa kokonaisuutta, ja ne asettavat määritteitä suunnittelulle ja toimivat pohjana hankesuunnitelmalle. Tarveselvityksessä rakennuttajan tulee esittää perusteluita hankkeen tarpeellisuudesta sekä alustava tilaohjelma. Tilaohjelmassa esitetään tarvittavat tilat sekä niiden ominaisuudet. Selvityksessä tulee olla myös hankkeen laajuus, alustava aikataulu sekä kustannus- ja kannattavuusarvio. (RT ) Rakennuttajan tulee selvittää tontin ominaisuudet, kuten tontin tarkat rajat, maaperän koostumus sekä soveltuvuus hankkeen toteutukseen. Kaavamääräyksissä tontille on saatettu asettaa rajoitteita koskien rakennuksen ominaisuuksia, kokoa
8 8 ja käyttötarkoitusta. Kaavamääräykset voi selvittää kaupungin tai kunnan rakennusviranomaisilta. (S. Kosola, henkilökohtainen tiedonanto ) Korjausrakentamisessa rakennuttajan on tehtävä tarvittavat kuntotarkastukset ja -kartoitukset mahdollisimman huolellisesti, jotta työt saataisiin suunniteltua mahdollisimman tarkasti. 2.2 Hankesuunnittelu Hankesuunnittelu luo pohjan hankkeen toteuttamiselle. Hankesuunnittelussa tehdään suurimmat päätökset koskien hankkeet toteutusta. (S. Kosola, henkilökohtainen tiedonanto ) Hankesuunnitelmasta tulisi selvitä seuraavat hankkeeseen liittyvät tiedot: hankkeen nimi ja rakennuttaja hankkeen paikkatiedot tausta ja tarve hankkeen tavoitteet hankkeen yleisaikataulu (A. Lehtikankare, henkilökohtainen tiedonanto ). 2.3 Rakennusluvat Jokaiselle rakennushankkeelle tulee hakea rakennuslupa. Rakennuslupaa haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta. Luvan hakeminen on tärkeä osa rakennushanketta, ja sen käsittelyyn on varattava aikaa suunnitelmia laadittaessa. (Rakennuslupa 2015.) Rakennuttajan tulee olla selvillä tonttia koskevista kaavamääräyksistä, jotta vältyttäisiin suunnitelmien ja määräysten ristiriidoilta. Rakennustöitä ei saa aloittaa ennen kuin hankkeelle on myönnetty rakennuslupa. Rakennuslupaa haettaessa on tarvittavien suunnitelmien ja piirustusten oltava valmiina. (Rakennuslupa 2015.)
9 9 2.4 Kustannusten suunnittelu Kustannusten suunnittelu on olennainen osa rakennushanketta, ja se vaatii rakennuttajalta erityistä osaamista. Suunnittelu voidaan myös ulkoistaa toiselle yritykselle, jonka vastuulla on usein myös määrälaskenta. Määrälaskentaa varten tulee rakennuttajalla olla tarvittavat piirustukset, joista määrät voidaan laskea. Määrissä tulee myös ottaa huomioon mahdollinen materiaalihukka. Kustannuslaskelman pohjalta tehdään tarjouspyyntö. Suurin osa rakennushankkeen kustannuksista määräytyy suunnitteluvaiheessa, mutta toteutuu vasta hankkeen edetessä. Tästä syystä kustannuksia tulee seurata jatkuvasti. Kuva 1. Rakennushankkeen kustannusten määräytyminen ja kertyminen (T. Keiramo, henkilökohtainen tiedonanto ). 2.5 Urakkamuodon valinta Urakkamuodon valinta on yksi rakennuttajan tehtävistä, johon vaikuttaa hankkeen ominaisuudet, erityispiirteet sekä rakennuttajan ammattitaito. Urakkamuodot onkin jaettu kolmeen pääryhmään, joiden alle kuuluu muita urakkamuotokäytäntöjä, joita voidaan tarvittaessa yhdistää.
10 Jaottelu suoritusvelvollisuuden laajuuden mukaan Suoritusvelvollisuuden laajuuden mukaan jaetussa urakkamuodossa voidaan erottaa suunnittelun ja rakentamisen sisältävät urakkamuodot. Hankkeissa, joissa urakoitsijalla on vastuu myös kohteen suunnittelusta, kutsutaan kokonaisvastuurakentamiseksi (KVR). Kuva 2. KVR-urakkakaavio (T. Keiramo, henkilökohtainen tiedonanto ). Kokonaisurakassa yksi urakoitsija on vastuussa rakennuttajalle kohteen työsuorituksista (RT ). Jaetussa urakassa jokainen urakoitsija on vastuussa omasta työsuorituksestaan rakennuttajalle (RT ). Osaurakoissa kohde voidaan jakaa ajallisesti tai paikallisesti eri urakoihin. Tällöin rakentamisen työnjohdosta vastaa joko rakennuttaja itse, konsultti tai urakoitsija. (RT )
11 Jaottelu maksuperusteen mukaan Maksuperusteen mukaisessa jaossa urakkamuodot luokitellaan erialisten maksuperusteiden mukaan. Kokonaishintaurakassa rakennuttaja asettaa urakalle etukäteen lasketun hinnan. Urakoitsija sitoutuu tekemään urakan kyseiseen hintaan. Kokonaishintaurakka edellyttää, että rakennuttaja on määritellyt urakan laajuuden ja yksikkömuodon. (Peltonen & Kiiras 1998, 12 21; RT ) Yksikköhintaurakassa rakennuttaja on määritellyt hinnat suoritusyksiköille ja urakoitsija sitoutuu tekemään työn määrätyillä hinnoilla. Tämä sopii käytettäväksi hankkeissa, joissa yksikköhinnat on määritelty, mutta laajuus ei ole vielä tiedossa, esimerkiksi korjaushankkeissa. (Peltonen & Kiiras 1998, 12 21; RT ) Laskutyöurakassa rakennuttaja sitoutuu maksamaan hinnan, joka vaaditaan rakennustyön suorittamiseen. Tätä käytetään, kun rakennuttaja ei ole määritellyt hankkeelle suoritusyksiköitä. (Peltonen & Kiiras 1998, 12 21; RT ) Tavoitehintaurakassa urakoitsija on määritellyt kustannustavoitteen laskutyö- tai yksikköhintaurakalle. Urakkamuoto sopii käytettäväksi pitkiin hankkeisiin, joiden aikana rakennusalan suhdanteet voivat vaihdella, tai hankkeisiin, joissa on varauduttava lukuisiin suunnitelmamuutoksiin. (Peltonen & Kiiras 1998, 12 21; RT ) Jaottelu urakoitsijoiden välisten suhteiden mukaan Pääurakassa rakennuttajaan sopimussuhteessa oleva urakoitsija nimetään pääurakoitsijaksi ja vastaa työmaan johtovelvollisuuksista. Pääurakoitsija tulee nimetä kaupallisissa asiakirjoissa. (Peltonen & Kiiras 1998, 12 21; RT ) Aliurakassa urakoitsija on sopimussuhteessa pää- tai sivu-urakoitsijaan. Aliurakoita käytetään usein erityistaitoa vaativissa tehtävissä. Pääurakoitsijan tulee
12 12 aina hyväksyttää uudet aliurakoitsijat rakennuttajalla ennen kuin aliurakoitsijat aloittavat työmaalla. (Peltonen & Kiiras 1998, 12 21; RT ) Sivu-urakassa urakoitsija on sopimussuhteessa rakennuttajaan. Sivu-urakoitsija suorittaa töitä, joita ei ole sisällytetty pääurakkaan. Mikäli pääurakoitsija ja sivuurakoitsija ovat tehneet erillisen alistamissopimuksen, käytetään termiä alistettu sivu-urakka. Tällä korostetaan sivu-urakoitsijoiden sitoutumista noudattamaan pääurakoitsijan sääntöjä sekä yhteensovitusvelvollisuutta. (Peltonen & Kiiras 1998, 12 21; RT ) 2.6 Tarjouspyyntö Rakennushankkeen työt teetetään urakoitsijalla, joka valikoituu kilpailutuksen perusteella. Tarjouspyyntö toimii rakennuttajan työkaluna kilpailuttaa hanke useilla eri rakennusalan yrityksillä. Kilpailutusperiaatteet voidaan jakaa neljään eri luokkaan, urakkahintakilpailuun yksikköhintakilpailuun suunnittelu- ja toteutushintakilpailuun laatu- ja hintakilpailun. (T. Keiramo, henikökohtainen tiedonanto ; RT ) Tarjouspyyntö ei kuitenkaan ole sidottu vain yhteen kilpailuperiaatteeseen, vaan niitä on mahdollista yhdistää, jotta päästäisiin haluttuun lopputulokseen. Tarjouspyyntö on tarkka selvitys urakasta, sen laajuudesta, toteutustavoista, aikatauluista ja kustannuksista. (Liite 2); (RT )
13 Tilaajavastuulaki Rakennuttaja on vastuullinen selvittämään, täyttääkö urakoitsija kuluttajavastuulain asettamat säädökset. Urakoitsija on velvollinen toimittamaan tiedot rakennuttajalle. Tietojen pitää olla päivitettyjä, eivätkä ne saa olla yli kolme kuukautta vanhoja. Urakoitsijan tulee toimittaa seuraavat tiedot ja selvitykset: kuuluminen ennakkoperintörekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin kaupparekisteriote todistus verojen maksamisesta todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta työssä käytettävä työehtosopimus ja muut keskeiset työehdot tapaturmavakuutustodistus. (Rakennusteollisuus RT ry. 2015a.) Kuva 3. Tilaajavastuulaki (Rakennusteollisuus RT ry. 2015a).
14 14 Rakennuttajan tulee tarkistaa edellä mainitut tiedot ennen sopimuksen kirjoittamista. Tarkastetut tiedot tulee arkistoida, ja niitä tulee säilyttää kaksi vuotta sopimuksen päättymisen jälkeen. Rakennuttajan on myös tarkastettava, että muut urakoitsijat täyttävät kuluttajavastuulain säädökset. (Rakennusteollisuus RT ry. 2015a.) 2.8 Urakkaohjelma Rakennuttaja laatii urakasta yksityiskohtaisen urakkaohjelman. Urakkaohjelman (liite 3) tulee sisältää seuraavat tiedot: hankkeen osapuolet ja heidän yhteystietonsa kuvaus hankkeen toteutuksesta ja toimintatavoista riskianalyysi ja riskienhallintasuunnitelma hankkeen aikataulu kustannuslaskelma raportointisuunnitelma. (A. Lehtikankare, henkilökohtainen tiedonanto ; RT ) 2.9 Sopimukset Rakennuttaja tekee sopimuksen valitsemansa pääurakoitsijan kanssa. Urakkamuodosta riippuen rakennuttaja on sopimussuhteessa myös muiden urakoitsijoiden kanssa. Sopimus tehdään tarjouspyynnön ja tarjouksen perusteella. Sopimuksella urakoitsija sitoutuu tekemään suunnitellun projektin sovituilla aikatauluilla, hinnoilla, menetelmillä ja laaduilla. (Liite 4.) Mahdollisten sopimusriitojen välttämiseksi suunnitelmat ja sopimukset pitää tehdä huolella. Riitatilanteissa ratkaisut tulisi aina löytyä sopimuksista ja piirustuksista. Mikäli piirustuksissa ilmenee ristiriitaisuuksia, toimii tarkin ja yksityiskohtaisin piirustus määräävänä tekijänä, ellei toisin päätetä.
15 15 Sopimuksissa noudatetaan seuraavaa YSE 1998:n mukaista pätevyysjärjestystä: 1. urakkasopimus 2. urakkaneuvottelupöytäkirja 3. yleiset sopimusehdot tarjouspyyntö ja siihen liittyvät lisäselvitykset 5. urakkaohjelma tai sopimuskohtaiset urakkaehdot 6. urakkarajaliite 7. tarjous 8. määrä- ja mittaluettelot 9. muutostöiden yksikköhintaluettelo (RT ).
16 16 3 RAKENTAMISEN AIKAINEN VALVONTA Pääsääntöisesti rakentamisen aikaisesta valvonnasta vastuu on pääurakoitsijalla ja sen nimittämillä henkilöillä. Rakennuttajalla on kuitenkin oma tärkeä osansa rakennusvalvonnassa. Rakennuttaja valvoo työmailla työn edistymistä sopimusten mukaan sekä puuttuu mahdollisiin epäkohtiin työmaalla ja toimii tiiviissä yhteistyössä urakoitsijan kanssa. Tämä ei poista urakoitsijan valvontavastuuta. Rakennuttajavalvontaa voi myös suorittaa ulkopuolinen rakennuttajan palkkaama valvoja. 3.1 Tarkastukset ja katselmukset Tarkastukset ja katselmukset ovat oleellinen osa rakennuttajan laadunvalvontaa. Niitä tulee tehdä säännöllisin väliajoin hankkeen koosta ja ominaisuuksista riippuen. Tarkastukset ovat laadultaan organisoidumpia ja tarkempia. Niissä pyritään kiinnittämään huomiota mahdollisiin rakennusvirheisiin ja sopimuksien mukaisiin toimintatapoihin. Tarkastuksista laaditaan pöytäkirja, missä ilmenee päivämäärä kohteen tiedot tarkastuksen kohde havaitut puutteet tarkastaja ja tarkastajan allekirjoitus. Katselmuksissa on aina mukana myös urakoitsijan edustaja. Huomiota kiinnitetään enemmän rakennusvaiheen suunnitelman mukaiseen edistymiseen aikataulussa sekä urakan aikana eteen tulleisiin yksityiskohtiin ja niiden hoitamiseen. Merkinnät kirjataan työmaapäiväkirjaan. (A. Lehtikankare, henkilökohtainen tiedonanto )
17 17 Dokumentoinnissa ja informaation välittämisessä voidaan käyttää avuksi langatonta, verkkoon kytkettyä tietotekniikkaa. Tällöin huomiot ja mahdolliset viat voidaan kirjata jo paikan päällä tarkistusta tehtäessä, ja tieto välittyy saman tien eteenpäin. 3.2 Kustannusten seuranta Rakennuttaja valvoo työmaan kustannusten kehitystä reaaliaikaisesti ja dokumentoi kehityksen pöytäkirjaan. Urakkamuodosta ja sopimuksista riippuen tulee urakoitsijan hyväksyttää hankinnat rakennuttajalla ennen hankintapäätöstä. (S. Kosola, henkilökohtainen tiedonanto ) Seurannan pääasiallisena tavoitteena on valvoa, että hankinnat ja kustannukset eivät ylitä suunniteltua ja sovittua rajaa. Urakkamuodosta, sopimuksista ja suunnitelmista riippuen lisäkustannukset koituvat joko urakoitsijalle tai rakennuttajalle. Rakennuttajan kannalta suunnitelmien tulee olla mahdollisimman tarkkoja, jotta vältyttäisiin urakoitsijan tekemiltä lisätöiltä. (S. Kosola, henkilökohtainen tiedonanto ) 3.3 Aikatauluseuranta Aikataulussa pysyminen on tärkeä osa kustannustehokkuutta. Vaikka aikataulun venymisestä ei kohtuisi rakennuttajalle suoria lisäkustannuksia, voi se vaikuttaa esimerkiksi menetetyissä vuokratuloissa. Rakennuttajan tehtävänä on valvoa, että urakoitsija pysyy laatimassaan aikataulussa, joka hyväksytetään aina rakennuttajalla ennen urakan alkua. Urakan aikana mahdolliset aikataulumuutokset tulee aina hyväksyttää rakennuttajalla. (S. Kosola, henkilökohtainen tiedonanto )
18 Lisä- ja muutostyöt Hankkeen aikana rakennuttajan on otettava huomioon mahdolliset lisä- ja muutostyöt. Lisä- ja muutostyöt vaikuttavat hankkeen kokonaiskustannuksiin sekä aikatauluihin. Lisätyö on urakkaan kuulumaton, urakkasopimuksen jälkeen suunnitelmiin tehty lisäys. Se ei alun perin ole kuulunut sopimukseen, eikä se liity mihinkään sovittuun työhön. (RT ) Urakoitsija ei saa ryhtyä lisätöihin ilman rakennuttajan lupaa. Tällaisissa tapauksissa on urakoitsija vastuullinen työstä koituvista kustannuksista. Ennen lisätyöhön ryhtymistä tulee rakennuttajan ja urakoitsijan kirjallisesti sopia lisätyön sisällöstä, hinnasta, aikataulusta ja vakuuksista. (A. Lehtikankare, henkilökohtainen tiedonanto ) Muutostyössä rakennuttaja tekee muutoksia urakkasopimuksen sisältämiin töihin. Suunnitelman muutokset saattavat vähentää tai lisätä urakoitsijan töitä. (RT ) Muutostöistä aiheutuvista kustannuksista ja aikataulumuutoksista vastaa rakennuttaja. Myös muutostöistä on tehtävä kirjalliset sopimukset epäselvyyksien välttämiseksi. (A. Lehtikankare, henkilökohtainen tiedonanto ) Huolellisesti suoritettu suunnitteluvaihe ja selvät, tarkat sopimukset vähentävät lisä- ja muutostöiden tarvetta, mutta niiltä on kuitenkin hyvin vaikea välttyä kokonaan. 3.5 Palaverit ja kokoukset Palaverit ja kokoukset ovat rakennuttajan kannalta äärimmäisen tärkeitä. Niissä käydään läpi työmaan tilannetta ja tehdään päätöksiä töihin liittyen. Kaikista tapaamisista tehdään pöytäkirja (liite 5), missä ilmenee kohteen nimi kokouksen numero aika ja paikka
19 19 läsnäolijat ja heidän yrityksensä puheenjohtaja ja sihteeri, jotka ovat usein rakennuttajan edustajia. Kokouksissa käydään läpi hankkeen eri urakoitsijoita ja suunnittelijoita koskevat asiat. Huomiot ja päätökset kirjataan pöytäkirjaan. Kokouksen lopussa pyritään aina sopimaan uusi palaveri. Kohteesta ja urakasta riippuen kokouksia on hyvä pitää säännöllisin väliajoin. 3.6 Työturvallisuus Urakoitsija vastaa kohteen turvallisuudesta ja laatii turvallisuussuunnitelman, jota pääurakoitsijan ja aliurakoitsijoiden tulee noudattaa. Myös muut työturvallisuutta koskevat suunnitelmat, kuten putoamissuojasuunnitelma, on urakoitsijan vastuulla. Rakennuttajavalvojalla, kuten muillakin työmaa-alueella toimivien henkilöillä, on kuitenkin ilmoitusvelvollisuus, mikäli työturvallisuudessa havaitaan puutteita. (A. Lehtikankare, henkilökohtainen tiedonanto ) 3.7 Turvallisuuskoordinaattori Rakennuttaja määrää kohteelle turvallisuuskoordinaattorin, joka voi olla rakennuttajan oma työntekijä tai ulkopuolinen henkilö. Turvallisuuskoordinaattori tekee yhteistyötä kaikkien hankkeen osapuolien kanssa ja varmistaa, että työturvallisuuteen liittyvät järjestelyt hoidetaan sopimusten ja määräysten mukaan. (Rakennusteollisuus RT ry. 2015b.) Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät alkavat jo suunnitteluvaiheessa, jolloin tulee varmistaa, että työturvallisuus on otettu asiallisesti huomioon alusta asti suunnitelmissa ja että tarvittavat tutkimukset hankkeen turvallisuuden kannalta on tehty. Rakennuttaja laatii tehtäväluettelon, missä luetellaan turvallisuuskoordinaattorin yksityiskohtaiset tehtävät ja vastuut. Rakennuttaja huolehtii, että turvallisuuskoordinaattoriksi valitaan riittävän pätevyyden omaava henkilö. (Rakennusteollisuus RT ry. 2015b.)
20 20 4 LUOVUTUS JA KÄYTTÖÖNOTTO 4.1 Takuuajat ja vakuudet Urakoitsija on velvoitettu antamaan rakennuttajalle vakuus. Vakuusmaksu on rakennusaikana 10 % ja takuuaikana 2 % arvonlisäverottomasta rakennushinnasta, ellei urakkasopimuksessa siitä erikseen sovita. (RT ) Takuuaika urakalle on kaksi vuotta, mutta siitä voidaan kuitenkin erikseen sopia eri töiden osalta. Takuuaika alkaa, kun rakennuttaja on tehnyt ja hyväksynyt vastaanottotarkastuksen. Tällöin myös rakennusajan vakuus vaihdetaan takuuajan vakuuteen. (A. Lehtikankare, henkilökohtainen tiedonanto ) 4.2 Tarkastukset Vastaanottotarkastus Ennen vastaanottotarkastusta kohteesta tehdään virhe- ja puutelista. Lista tulee tehdä hyvissä ajoin ennen vastaanottotarkastusta, jotta ne ehditään korjata. Tavoitteena on, että vastaanottotarkastuksessa ei tulisi vastaan virheitä tai puutteita. Vastaanottotarkastuksessa rakennuttajan tehtävänä on todeta, että lopputulos on haluttu ja sopimusten mukainen. Vastaanottotarkastuksesta tehdään pöytäkirja, missä ilmenee mahdolliset viat ja puutteet sekä päätös niiden korjaamisesta. Rakennuttaja huolehtii mahdollisten puutteiden korjauksen suorittamisesta. Vastuu rakennuksesta siirtyy urakoitsijalta rakennuttajalle vastaanottotarkastuksen yhteydessä. Tämän jälkeen rakennuttaja on vastuussa mm. kunnossapidosta. Myös vaaranvastuu siirtyy urakoitsijalta rakennuttajalle. (Liite 6.)
21 Vuositarkastus Rakennuttaja on vastuussa kohteen vuositarkastuksesta. Tarkastus toteutetaan takuuajan sisällä. Tarkastuksessa on tarkoituksena käydä läpi mahdolliset viat ja puutteet, jotka ovat ilmenneet käytön aikana. (A. Lehtikankare, henkilökohtainen tiedonanto ) Asuinrakennuksissa rakennuttaja välittää asukkaille kyselyn, missä käydään läpi mahdolliset viat ja muut huomioitavat asiat, jos niitä on asukkaan mukaan vuoden aikana ilmennyt. Tämä käytäntö helpottaa ja nopeuttaa rakennuttajan tekemää tarkastusta. 4.3 Taloudellinen loppuselvitys Taloudellinen loppuselvitys voidaan urakan koosta riippuen tehdä vastaanottotarkastuksen yhteydessä tai erikseen sovittuna päivänä. Selvityksessä käydään läpi osapuolten tilisuhteet sekä urakoitsijan saatavia lisäävät tai vähentävät tekijät. Taloudelliset epäselvyydet tulevat esille selvityksen kautta ja niihin puututaan. (I. Aaltonen, henkilökohtainen tiedonanto ) 4.4 Yhteenveto hankkeesta Hankkeen päätyttyä rakennuttaja pitää kokouksen, missä urakka käydään läpi vaihe vaiheelta. Kokouksen tarkoituksena on tehdä yhteenveto urakasta ja käydä läpi asiat, jotka ovat sujuneet hyvin, ja asiat, joissa on parannettavaa. Tämän takia tarkastuksissa ilmenneet puutteet on kirjattava ja dokumentoitava. Yhteenvedossa on tärkeää erottaa yksittäiset virheet toistuvista. Toistuviin virheisiin on puututtava. Yhteenvedon tarkoituksena on parantaa yleisesti rakentamisen laatua sekä rakennuttajan toimintaa.
22 22 5 OMAN OSAAMISEN JA KEHITTYMISEN KUVAUS Lähtökohdat opinnäytetyöhön olivat suurilta osin vain teoreettiset, sillä omat käytännön kokemukset työmailta ovat hyvin pienet. Katsoin tämän kuitenkin eduksi, sillä pystyin tekemään työn niin sanotusti puhtaalta pöydältä, enkä ollut sidottu työmailta totuttuihin työtapoihin. Viimeisen työharjoittelun aikana toimin rakennuttajan osapuolena, ja tämä antoi minulle riittävän kokemuksen aiheesta. Tietojen etsiminen oli aluksi hyvin hankalaa, mutta työn edetessä huomasin kehittyneeni siinä huomattavasti. Vaikka perustiedot rakentamisesta ja hankkeen kulusta olivatkin jo koulusta tuttuja, avasi opinnäytetyö ja sen tekeminen paljon yksityiskohtia. Tämä avarsi kokonaiskuvaani rakennuttamisesta.
23 23 6 YHTEENVETO Opinnäytetyö on ohje kenelle tahansa rakennuttamista harkitsevalle tai siihen ryhtyvälle. Tarkoituksena ei ole tehdä yksiselitteistä, kohdekohtaista valvontasuunnitelmaa. Ohje on tarkoitettu sovellettavaksi erilaisiin hankkeisiin aina uudisrakentamisesta korjausrakentamiseen. Työ on toteutettu tutkielmana, ja sitä varten tietoja on kerätty monesta erilaisesta lähteestä. Harjoitteluista opitut käytännöt ovat työssä vahvasti mukana. Ammatillisen kasvun näkökulmasta on opinnäytetyön tekeminen tarjonnut mahdollisuuden tutustua tarkemmin rakentamiseen liittyviin lakeihin ja säädöksiin. Työ on myös auttanut ymmärtämään rakennushankkeita ja niiden toteutuksen kokonaisuutta paremmin. Oman ammattitaidon kasvaessa työtä voi käyttää pohjana tarkemmalle, kriittisemmälle tutkimukselle rakennusvalvontaa ja suunnittelua koskevista säädöksistä ja ohjeista. Onko nykyisissä säädöksissä ja ohjeissa virheitä, ja voitaisiinko niitä parantaa? Yleiset sopimusehdotkin ovat jo lähes kaksikymmentä vuotta vanhoja.
24 24 LÄHTEET Peltonen, T. & Kiiras, J Rakennuttajan riskit eri urakkamuodoissa. Helsinki. Rakennustieto Oy. Rakennuslupa Rakennuslupa mitä kaikkea siihen kuuluukaan. Viitattu Rakennusteollisuus RT ry. 2015a. Tilaajavastuulaki. Viitattu Rakennusteollisuus RT ry. 2015b. Turvallisuuskoordinaattori. Viitattu RT Talonrakennushankkeen kulku. Helsinki. Rakennustieto Oy. RT Rakennusurakan yleiset sopimusehdot. Helsinki. Rakennustieto Oy. RT Urakkaohjelman laatiminen, talonrakennustyö. Helsinki. Rakennustieto Oy. RT Rakennuttamiskilpailun Malli. Helsinki. Rakennustieto Oy. RT Urakkamuodot ja -asiakirjat. Helsinki. Rakennustieto Oy.
25 Liite 1 1(2) Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Kiinteistötoimisto MUISTIO MARTIN SEURAKUNTATALON PUTKISTOSANEERAUS Suunnittelukokous nro 1 Aika: kello 8.30 Paikka: Seurakuntien toimitalo, 3.krs Läsnä: Jaakko Rautanen LPR-Arkkitehdit Oy Jukka Sarkki Insinööritoimisto Sarkki Oy Teppo Ruusu RT-Sähköasennus Oy Seppo Kosola Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Minna Männikkö Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Suunnittelukohde Suunnittelukohde on Martin seurakuntatalon vesi- ja viemäriputkistot sekä vesikalusteet koko taloon. Lämpöjohtoja ei katsottu tarpeelliseksi uusia tämän remontin yhteydessä. Sähkötekniikkaa on jo talossa uudistettu ja lähiaikoina uudistetaan vielä seurakuntasalin, ompelusalin ja aulan sähköistys. Putkistoremontin yhteydessä uudistetaan vielä alakerran sähköistys. Sähkötekniikan tarkekuvien teosta pyydetään tarjous sähköinsinööritoimisto Leppä Oy:ltä. Suunnittelukohteen pohjakuvat sekä vanhat putkistosuunnitelmat Suunnittelukohteen pohjakuvat on tehnyt LPR-arkkitehdit Oy. Pohjakuvat on saatavissa myös dwg-muodossa. Vanhat putkistokuvat 1930-luvulta ovat myös suunnittelijan käytössä. Pohjakuvien perusteella sekä jo sovitulla kohteessa käynnillä tehdään kohteeseen tilainventaario, jossa kartoitetaan tilojen käyttöä ja mahdollisia muutoksia. Samalla tarkastellaan myös keittiön kuntoa seurakuntatiloissa. Kohteessa käynti on sovittu torstaiksi Suunnittelukohteen LVV-kuntotutkimusraportti Kohteeseen on tehty LVV-kuntotutkimus, jonka raportti on suunnittelijan käytössä
26 Liite 1 2(2) Aikataulu - rakennuslupahakemus syyskuun 2012 loppuun mennessä LVI-suunnitelmat valmiina - Urakkalaskentaan marraskuussa - Tarjoukset takaisin joulukuun alussa - viikolla 50 kiinteistölautakunnan kokous - Työt alkavat tammikuussa 2013 Muut asiat LPR-arkkitehdit oy tekevät rakennuslupakuvat valmiiksi syyskuun aikana. Sovittiin myös, että LVI-suunnittelija Jukka Sarkille luovutetaan kohteen avain suunnittelun ajaksi. Muistiin kirjasi Minna Männikkö
27 Liite 2 1(3) Viite Ilmoitus julkisesta hankinnasta MARTIN SEURAKUNTATALON PUTKISTOSANEERAUS URAKKATARJOUSPYYNTÖ LVI-URAKKA Rakennuttaja Rakennuttajan edustajat Rakennuskohde Urakka-aika Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kiinteistötoimisto pyytää urakkatarjoustanne Martin seurakuntatalon putkistosaneerauksen LVI-töistä siihen liittyvien asiakirjojen mukaisesti. Kiinteistötoimisto toimittaa tarvittavat asiakirjat urakan laskijoille. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kiinteistötoimisto Eerikinkatu 3 A / PL Turku Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola, ; Tekninen isännöitsijä Minna Männikkö, ; Martin seurakuntatalon putkistosaneeraus. Osoite Temppelikatu 1, Turku Urakka aloitetaan maaliskuussa 2013 ja tulee olla valmiina viimeistään
28 Liite 2 2(3) Tarjoushinta Tarjoushinnat ovat kiinteät sisältäen arvonlisäveron. Tarjous on voimassakaksi kuukautta jättöpäivästä lukien. Tarjouksen yhteydessä tulee toimittaa tilaajavastuulain 5 :n edellyttämät seuraavat selvitykset, jotka eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia: - selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin sekä arvonlisälain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. - kaupparekisteriote - todistus verojen maksamisesta - todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta - selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista - todistus tapaturmavakuutuksen ottamisesta. Tarjouksen jättäminen Tarjous toimitetaan suljetussa kirjekuoressa osoitteella: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Kirjaamo Eerikinkatu 3 A / PL Turku niin, että se on perillä viimeistään kello Saapuvan tarjouksen kirjausta varten kuoreen merkintä tarjouksen antajasta sekä kuoren vasempaan yläreunaan merkitään: Martin seurakuntatalon putkistosaneeraus. Tarjouksen hyväksyminen Rakennuttaja pidättää itsellään oikeuden ilman minkäänlaista korvausvelvollisuutta hyväksyä yhden tehdyistä tarjouksista tai hylätä ne kaikki. Samoin rakennuttajalla on oikeus hylätä halvin tarjous ja valita kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Urakoitsijalla tulee olla kokemusta suojeltujen rakennusten LVI-saneerauksesta. Tarjouksen mukana on toimitettava ko. referenssit viimeisen viiden vuoden ajalta.
29 Liite 2 3(3) Asiakirjojen palauttaminen Tarjouspyyntöasiakirjat tulee palauttaa urakkatarjouksen jätön yhteydessä liikkeen nimellä varustetussa paketissa. Lisätiedot Lisätietoja antavat: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä: Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola, puh Tekninen isännöitsijä Minna Männikkö, puh Suunnittelijat: Arkkitehtisuunnittelija Jaakko Rautanen, puh. LVI-suunnittelija Jukka Sarkki, puh Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Kiinteistötoimisto Seppo Kosola kiinteistöjohtaja LIITTEET Urakkaohjelma LVI-työselitys LVI-piirustukset piirustusluettelo mukaan ARK-piirustukset piirustusluettelo mukaan Työohje märkätilojen kunnostamiseksi Asbestikartoitusraportti
30 Liite 3 1(12) MARTIN SEURAKUNTATALON PUTKISTOSANEERAUS URAKKAOHJELMA
31 Liite 3 2(12) 0. ESITIEDOT 0.1 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI Työkohteena on Martin seurakuntatalon putkistosaneeraus. Rakennu kohde sijaitsee Turun kaupungin IV kaupunginosassa, korttelissa 26 tonteilla 1,2 ja 3. Työmaan osoite: Temppelikatu 1, Turku 0.2 RAKENNUTTAJA Rakennuttajana toimii Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kiinteistötoimisto. Rakennuttajan tehtäviä hoitaa seurakuntayhtymän kiinteistötoimisto, osoite Eerikinkatu 3 A, postiosoite PL 922, TURKU. Urakkaa koskeviin tiedusteluihin rakennuttajan puolelta vastaa kiinteistöjohtaja Seppo Kosola, puh , ja/tai tekninen isännöitsijä Minna Männikkö puh , Aiheelliseksi katsottuihin kyselyihin vastataan kirjallisesti kullekin tarjouskilpailuun osallistuvalle. Vain kirjalliset vastaukset ovat rakennuttajaa sitovia.
32 Liite 3 3(12) 0.3 UUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT Yleissuunnittelu: LPR-arkkitehdit Oy Kauppiaskatu 5 A TURKU puh yhdyshenkilö: arkkitehti Jaakko Rautanen LVI-suunnittelu: Insinööritoimisto Sarkki Yliopistonkatu 26 B TURKU puh yhdyshenkilö: Jukka Sarkki Kohteen pääurakoitsijana toimii vesi- ja viemäriurakoitsija. Työ suoritetaan pääurakkana. Rakennuttajan mahdollisista hankinnoista on mainittu kohdassa 14. Sivu-urakoina teetetään rakennusaputyöt ja sähkötyöt, jotka rakennuttaja teettää erillisillä sopimuksilla, eikä näitä alisteta pääurakkaan. Rakennuttaja maksaa sivu-urakan maksut suoraan sivu-urakoitsijalle. 0.5 SOPIMUSLOMAKKEET JA -EHDOT Urakkasopimus tehdään käyttäen urakkasopimuslomaketta RT Niiltä osin kuin LVI-työselityksessä ei ole toisin mainittu, noudatetaan rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE ALUETIEDOT
33 Liite 3 4(12) 0.61 Rakennusalueen käyttö Pääurakoitsija tekee työmaasuunnitelman mm. urakoitsijoiden tarvitsemien työ- ja varastoalueiden sekä laite- ja konesijoituksien osalta huomioon ottaen myös henkilöiden turvallisuuden sekä esteettömän kulun eri toimipisteisiin. Suunnitelma on hyväksytettävä rakennuttajalla Rakennuskohteeseen tutustuminen Urakoitsijoiden tulee ennen urakkatarjouksen antamista tutustua rakennuspaikkaan ja työskentelyolosuhteisiin. Käyntien ajankohdista ja opastuksesta voi sopia teknisen isännöitsijän Minna Männikön kanssa puh , 1. URAKOITSIJOIDEN PÄÄSUORITUS VELVOLLISUUS Työ käsittää rakennuksen putkistosaneerauksen tekemisen laitteineen ja kuljetuksineen täysin valmiina, paikoilleen asennettuna ja käyttökuntoon säädettynä. Lainsäädännön mukainen päätoteuttaja on pääurakoitsija. Pääurakoitsija vastaa myös työmaan johtovelvollisuuksista ja työmaapalveluista YSE , URAKOITSIJOIDEN SIVUVELVOLLISUUDET 2.1 APUTYÖT Rakennuttaja huolehtii urakan aputöiden teettämisestä sekä rakennuttajan hankinnoista ja niiden aiheuttamista erillistöistä. 2.2 TYÖMAAN HUOLTO JA LIIKENNE Työmaahuollosta on muissa urakka-asiakirjoissa mainittujen lisäksi otettava huomioon: työaikainen sähkö, vesi ja lämmitys, kts. kohta 2.4;
34 Liite 3 5(12) kiinteistön tiloja ei saa käyttää työmaan huolto-, varasto- ja sosiaalitiloina; työmaa-alue on työn aikana pidettävä ehdottomasti siistissä kunnossa ja lattia ym. arat kohdat hyvin suojattuina, siivous on suoritettava päivittäin ja aina likaavan työsuorituksen aikana sekä välittömästi sen jälkeen; kiinteistön huolto- ym. liikenteen ja huoltohenkilöiden esteettömän kulun tulee voida jatkua keskeytyksettä koko rakennusvaiheen ajan. 2.3 TYÖNAIKAINEN SÄHKÖ, VESI JA LÄMMITYS Rakennuttaja kustantaa työmaan sekä huoltoalueen vaatiman sähköenergian sekä työmaan tarvitsevan veden. Pääurakoitsija vastaa laitteiden kunnosta ja hoidosta sekä töiden vaatimista suojauksista siten, että normaali työskentelylämpötila pysyy kiinteistössä koko korjaustyön ajan ilman suurempaa lämmönhukkaa ja mahdollisilta jäätymisvaurioilta vältytään. Tarvittavat väliaikaiset johdot ja laitteet liitostöineen kustantaa ja hoitaa pääurakoitsija. 2.4 VESI-, VIEMÄRI- YM. JOHDOT SEKÄ PURKUTYÖT SEKÄ VANHAT SÄHKÖ-, PUHELIN-, HÄLYTYS- YM. KAAPELIT Otsikossa mainittujen johtojen sekä laitteiden purkaminen, siirtäminen, väliaikais- ja uudelleenasennukset, suojaukset yms. työt myös viranomaismääräykset huomioon ottaen tulee sisällyttää urakkahintoihin. Rakennus- ja aputyöt sekä tarvittavat purkaukset, poisluettuna LVI-purkutyöt, sisältyvät rakennuttajan hankintaan. Otsikossa mainittujen vanhojen kaapelien ja johtojen irrotukset verkosta, siirrot sekä väliaikais- ja uudelleenasennukset sisältyvät erikoisurakoihin.
35 Liite 3 6(12) 2.5 ASBESTIPURKUTYÖT Rakennuttaja on teettänyt asbestikartoituksen ja teettää tarvittavat asbestipurkutyöt ennen urakan aloitusta. Mikäli urakoitsija löytää töiden aikana vielä asbestia, tulee siitä ilmoittaa välittömästi rakennuttajalle, joka huolehtii sen asianmukaisesta purusta. 3. TAKUUAJAT JA VAKUUDET Yleinen takuuaika on kaksikymmentäneljä (24) kuukautta töiden hyväksytystä vastaanotosta. Vakuudet YSE 1998 mukaiset. 4. VAKUUTUKSET Urakoitsijoiden on noudatettava rakennuttajan antamien ja yleisten palosuojeluohjeiden lisäksi hitsaustöiden palosuojeluohjeita ja tekeillä tai korjattavana olevien rakennusten suojeluohjeita. Alkusammutuskaluston, suojauksen ja palovartioinnin hoitaa ja kustantaa pääurakoitsija. Irtonaisten suojausten ja alkusammutuskaluston siirrot työkohteisiin hoitaa ja kustantaa kuitenkin kukin urakoitsija suorituksensa osalta. 4.1 PALOVAKUUTUS Kiinteistön palovakuutuksen hoitaa rakennuttaja. Muut tarvittavat palovakuutukset varastojen, työvälineiden yms. osalta hoitaa pääurakoitsija. 4.2 MUUT VAKUUTUKSET Urakoitsijat ovat velvolliset korvaamaan aiheuttamansa vahingon rakennuttajalle sekä kolmannelle henkilölle. Vahingon varalle urakoitsijoiden on otettava tämän kattava vakuutus. Lainmukaiset vakuutukset henkilöistä, jotka työmaalla olevina ovat työsuhteessa urakoitsijoihin, kuuluvat urakoitsijoiden suoritettaviin kuluihin.
36 Liite 3 7(12) 5. URAKKA-AIKA Rakentamis- ja valmistumisaika on ilmoitettu tarjouspyynnössä. Urakoitsijoiden tulee huomioida, että seurakuntasali ja siihen liittyvät tilat, mukaan luettuina sosiaalitilat, tulee olla seurakunnan käytössä vielä pääsiäisenä Pääurakoitsija laatii rakentamisen yleisaikataulun yhteistyössä muiden urakoitsijoiden kanssa kahden viikon kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta. Aikataulu hyväksytetään rakennuttajalla. LVI-laitteiden koekäytölle, mittauksille ja säädöille on varattava riittävä aika. 6. VIIVÄSTYSSAKKO Jokaiselta työpäivältä, jonka urakan täyttäminen myöhästyy sopimuksen mukaisista valmistumisajoista, rakennuttajalla on oikeus saada pääurakoitsijalta sopimussakkoa 0,05 prosenttia arvonlisäverottomasta urakkasummasta, kuitenkin enintään 75 työpäivältä. 7. URAKKASUMMAN MAKSAMINEN Rakennusaikaisen rahoituksen järjestämiseksi sopimukseen liitetään maksuerätaulukko. Sitä laadittaessa otetaan ensimmäiseksi eräksi viisi prosenttia ja viimeiseksi eräksi noin kymmenen prosenttia urakkasummasta. Maksuerätaulukossa mainitut maksuerät maksetaan 14 vuorokauden kuluessa työn asianmukaisesta hyväksymisestä. Viimeinen maksuerä maksetaan, kun vastaanottotarkastus on suoritettu ja sen edellyttämät korjaustyöt on tehty ja kokonaisuudessaan hyväksytty, urakoitsija on jättänyt rakennuttajan hyväksymän takuuajan vakuuden sekä suorittanut muut urakka-asiakirjoissa mainitut velvoitteet. Rakennuttaja maksaa sivu-urakoiden maksut suoraan sivu-urakoitsijalle pääurakoitsijan ja rakennuttajan valvojan hyväksymää laskua vastaan. 8. INDEKSIN VAIKUTUS URAKKASUMMAAN Urakkahintaa ei sidota mihinkään indeksiin.
37 Liite 3 8(12) 9. RAKENNUTTAJAN VAKUUDEN ANTOVELVOLLISUUS Rakennuttaja ei aseta vakuutta. 10. MUUTOS- JA LISÄTYÖT SEKÄ NIIDEN VAIKUTUS URAKKASUM- MAAN Sopimukseen liitetään arvonlisäverollinen tuntihinta. Tuntihintaa käytetään pohjana mahdollisia muutos- ja lisätöitä hinnoiteltaessa. Työtä koskeviin tuntihintoihin tulee sisällyttää kaikki työhön liittyvät palkka- ym. kustannukset, myös yleiskustannukset. Muilta osin noudatetaan YSE 1998 määräyksiä. 11. KUSTANNUSTASON MUUTTAMINEN Urakkahinnat ovat kiinteät. 12. LUVAT JA TARKASTUKSET 12.1 VIRANOMAISTEN LUPIEN HAKEMINEN Rakennuttaja hankkii tarvittavat viranomaisten luvat ALOITUSKOKOUS Rakennusvalvonnan / rakennusluvan edellyttämä aloituskokous pidetään välittömästi rakennustöiden aloitusvaiheessa. Kokoukseen osallistuvat rakennusvalvonnan, rakennuttajan, urakoitsijan / urakoitsijoiden edustajat ja vastaava suunnittelija. Kokouksen puheenjohtajana toimii rakennusvalvonnan edustaja ja sihteerinä työmaan valvoja. Kokouksen kutsuu koolle pääurakoitsija.
38 Liite 3 9(12) 12.3 TARKASTUKSET Urakoitsija sitoutuu työn suorituksessa noudattamaan asetusten, eri viranomaisten ja julkisten laitosten, kuten vesi- ja energialaitoksen sekä palo- ja rakennustarkastusviranomaisten määräyksiä ja sääntöjä. Urakoitsija on velvollinen hoitamaan yhteydenpidon viranomaisiin ja ilmoittamaan rakennuttajalle kaikista rakennusjärjestyksen edellyttämistä sekä viranomaisten vaatimista katselmuksista, tarkastuksista ja mittauksista. Kustannukset näistä kuuluvat kunkin urakan urakkasummaan. 13. SUUNNITELMAT 13.1 URAKOITSIJOIDEN HANKINTAAN JÄÄVÄT PIIRUSTUKSET Piirustuksista on mainittu eri työselityksissä TÄYDENTÄVIEN ASIAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN Rakennuttaja toimittaa suunnittelijoiden laatimia rakennuttajan hyväksymiä piirustuksia kopioina urakoitsijoille 4 sarjaa tai aloituskokouksessa sovittu määrä. Ylimääräisten sarjojen kopiointikulut kuuluvat urakoitsijoille SUUNNITELMIEN SITOVUUS JA VALMIUS Rakennuttaja vastaa laskenta-asiakirjojen ja niissä ilmoitettujen tietojen paikkansapitävyydestä seuraavin poikkeuksin: - putkilinjojen sekä vanhojen lattioiden ja rakenteiden korkeusasemat ja sijainti ovat ohjeellisia, korkeudet ja sijainnit on todettava työpaikalla; - vanhoihin verkostoihin mahdollisesti liittyvien viemäreiden yms. korkeudet on määriteltävä asennustyön yhteydessä;
39 Liite 3 10(12) - anturoiden, pilarien, palkkien yms. vaatimat LVI-linjojen reittimuutokset katsotaan sisältyvän urakkahintaan; - mikäli tarjoukseen sisältyvät koneet ja laitteet eivät täytä asetettuja melutasovaatimuksia, vastaa urakoitsija niistä toimenpiteistä, jotka vaaditaan melutason alentamiseen asetetulle tasolle; - myös urakoitsijoiden tulee verrata suunnitelmat keskenään. Laskenta-asiakirjat vastaavat ajankohdan suunnittelutilannetta ja suunnitelmia täydennetään asiakirjoissa ilmoitetun ja tarpeen vaatimusten mukaan. Laskenta-asiakirjat katsotaan niin valmiiksi, että myös yksityiskohdat on niistä voitu laskea riittävällä tarkkuudella, eivätkä täydentävät suunnitelmat näin ollen oikeuta lisälaskutukseen. 14. TARVIKKEIDEN TOIMITTAMINEN URAKOITSIJOIDEN KÄYTTÖÖN Rakennuttaja hankkii ja asennuttaa keittiön laitteet ja varusteet. Pääurakoitsija aikatauluttaa ja valvoo rakennuttajahankintojen asennukset omaan urakkaansa limitettynä. Keittiölaitteiden vesi- ja viemärikytkentöjen varaukset asennustarvikkeineen kuuluvat pääurakkaan. 15. MUUT URAKKAKOHTEESSA SAMANAIKAISESTI SUORITETTAVAT TYÖT Rakennuttajan toimesta hankitaan ja asennetaan keittiön uudet laitteet ja varusteet. 16. URAKOITSIJAN EDUSTUS URAKKAKOHTEESSA YSE 1998:n mukaan. Kohteessa tulee olla koko työn ajan rakennusluvan edellyttämä KVV-työnjohtaja. Rakennuttaja huolehtii työmaalle vastaavan työnjohtajan.
40 Liite 3 11(12) 17. VALVONTA Valvonta suoritetaan YSE 1998:n mukaisesti. 18. TYÖMAAKOKOUKSET YSE 1998:n mukaan, tarvittaessa. 19. ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Rakennuttaja osallistuu mahdollisen YSE :n tarkoittaman ylivoimaisen esteen vuoksi syntyneiden kustannusten korvaamiseen YSE mukaisesti. Kauppanimellä urakka-asiakirjoissa mainitut tarvikkeet, koneet, laitteet ym. ovat tarjouksen pohjana. Ko. tarvikkeet, koneet, laitteet ym. voidaan korvata, ellei toisin ole mainittu ja rakennuttajan sekä suunnittelijan siihen suostuessa ominaisuuksiltaan ja laadultaan vastaavilla tarvikkeilla, koneilla, laitteilla ym. Urakoitsijan tulee osoittaa vastaavuus. Jos rakennuttaja katsoo em. vastaavan tarvikkeen, koneen, laitteen tms. vaativan hyväksytyksi tullakseen tehtyjen suunnitelmien uudelleen suunnittelua, kuuluu tämä suunnittelutyö urakoitsijan hankintaan. Vastuu kuitenkin jää aina vaihtoa esittäneelle. Sunnuntai- ja pyhäpäivinä työskentely on ehdottomasti kielletty.
41 Liite 3 12(12) 20. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN Sopimusasiakirjojen keskinäinen pätevyys määräytyy YSE :ssä mainitun mukaisesti paitsi että urakkaneuvottelumuistiot, tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset sekä urakkaohjelma ovat ennen yleisiä sopimusehtoja. Sopimusta koskevat mahdolliset riitaisuudet jätetään Turun käräjäoikeuden ratkaistaviksi. TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kiinteistötoimisto
42 Liite 4 1(7) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 Rakennuskohde Urakkasopimus Martin seurakuntatalon putkistosaneeraus Temppelikatu Turku Pääurakkana oleva LVV-urakka 1 SOPIJAPUOLET Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, kiinteis- Tilaaja tötoimisto Tilaajan edustajat Sopimusasioissa: Työsuoritukseen liittyvissä asioissa: kiinteistöjohtaja Seppo Kosola tekninen isännöitsijä Minna Männikkö työpäällikkö Antti Lehtikankare Pääurakoitsija LVI-työ Iso-Kouvola Oy Urakoitsijan edustajat Sopimusasioissa: Työsuoritukseen liittyvissä asioissa: Petri Iso-Kouvola Petri Iso-Kouvola 2 MUUT OSAPUOLET Rakennuttaja Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Rakennuttajakonsultti Ei ole Pääurakoitsija LVI-työ Iso-Kouvola Oy
43 Liite 4 2(7) Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava (päätoteuttaja) pääurakoitsija Työmaapalveluista vastaava pääurakoitsija Alistetut sivu-urakoitsijat Ei ole Muut urakoitsijat ja tilaajan hankinnat Rakennusaputyöt ja sähkötyöt tehdään laskutyönä suoran rakennuttajan tilaamana. Keittiön uudet laitteet ja varusteet ovat rakennuttajan hankintana 3 SOPIMUSEHDOT JA KÄSITTEISTÖ Tässä urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998, joihin tämä sopimuslomake perustuu. Rakennusurakan yleisistä sopimusehdoista käytetään jäljempänä nimitystä YSE. 4 URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Urakan kohde Martin seurakuntatalon putkistosaneeraus Temppelikatu Turku Pääsuoritusvelvollisuus Työ käsittää rakennuksen putkistosaneerauksen tekemisen laitteineen ja kuljetuksineen täysin valmiina, paikoilleen asennettuna ja käyttökuntoon säädettynä. Viite YSE 1 Sivuvelvollisuudet Viite YSE 2 Pääurakoitsijan sivuvelvollisuudet määräytyvät ensisijaisesti urakkaohjelman ja YSE 2 mukaisesti.
44 Liite 4 3(7) Työmaapalvelut Viite YSE 3 Pääurakoitsija vastaa työmaapalveluista ensisijaisesti urakkaohjelman ja YSE 3 mukaisesti. Työmaan johtovelvollisuudet Viite YSE 4 Pääurakoitsija vastaa työmaan johtovelvollisuuksista ja rakennusluvan edellyttämän KVV-työnjohtajan tehtävistä. Rakennusluvan edellyttämä vastaavan työnjohtajan tehtävät hoitaa rakennusaputöistä vastaava, erillinen rakennusurakoitsija. 5 SOPIMUSASIAKIRJAT Viite YSE 12 Urakassa noudatetaan tätä sopimusta ja siihen liittyviä jäljempänä lueteltuja sopimusasiakirjoja. Viite YSE 13 Asiakirjojen keskinäinen pätevyysjärjestys. Urakka-asiakirjaluettelo A. Kaupalliset asiakirjat: Asiakirjan nimi Liite nro Päiväys Urakkasopimus Tarjouspyyntö Urakkaohjelma Rakennuttajan työturvallisuusasiakirja 3 Asbestikartoitusraportti 4 YSE Maksuerätaulukko 6 Urakoitsijan päivitetty tilaajavastuuraportti 7 Urakkatarjous B. Tekniset asiakirjat: Asiakirjan nimi Liite nro Päiväys LVI-työselitys Sopimuspiirustukset LVI-piirustukset arkkitehtipiirustukset
45 Liite 4 4(7) 6 TILAAJAN MYÖTÄVAIKUTUSVELVOLLISUUS Lupien hankkiminen Viite YSE 8 Kohteelle on myönnetty rakennuslupa Suunnitelmien toimittaminen Viite YSE 8 Urakkaohjelman mukaan Tilaajan teettämät muut työt ja hankinnat Viite YSE 7 ja 8 Rakennusaputyöt ja sähkötyöt tehdään laskutyönä suoran rakennuttajan tilaamana. Keittiön uudet laitteet ja varusteet ovat rakennuttajan hankintana. Rakennuttaja on teettänyt kohteessa asbestikartoituksen ja sen perusteella rakennuttaja teettää asbestipurun ennen urakan aloittamista. 7 LAADUNVARMISTUS YSE 9 ja 10 mukaisesti 8 URAKKA-AIKA Urakoitsija voi aloittaa työt kohteessa ja niiden tulee olla täysin valmiina viimeistään VIIVÄSTYSSAKKO Viite YSE 18 Urakkasuorituksen viivästyessä kohdassa 8 mainitusta määräajasta tilaaja on oikeutettu saamaan pääurakoitsijalta viivästyssakkoa 0,05 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta kultakin työpäivältä, kuitenkin enintään 50 työpäivältä. Työpäivällä tarkoitetaan arkipäiviä maanantaista perjantaihin. 10 TAKUUAIKA Viite YSE 29 Takuuaika on 24 kuukautta kohteen hyväksytystä vastaanotosta.
46 Liite 4 5(7) 11 VAKUUDET Urakoitsijan vakuudet Viite YSE 36 Työnaikaiseksi vakuudeksi urakoitsija antaa pankin tai vakuutuslaitoksen myöntämän rakennuttajan hyväksymän vakuuden, joka on 10 % arvonlisäverottomasta urakkasummasta, eli Vakuuden tulee olla voimassa 3 kuukautta yli valmistumisajan. Takuuaikaiseksi vakuudeksi urakoitsija antaa pankin tai vakuutuslaitoksen myöntämän rakennuttajan hyväksymän vakuuden, joka on 2 % arvonlisäverottomasta urakkasummasta, eli Vakuuden tulee olla voimassa 3 kuukautta yli takuuajan. Tilaajan vakuudet Viite YSE 37 Tilaaja ei aseta vakuutta 12 VAKUUTUKSET Viite YSE 38 Vakuutukset urakkaohjelman 4. kohdan mukaisesti 13 URAKKAHINTA Viite YSE 39 Urakkasuoritusta vastaan tilaaja maksaa pääurakoitsijalle kiinteän urakkahinnan alv. 24 % 14 URAKKAHINNAN MAKSAMINEN Viite YSE 40 Urakkahinta maksetaan liitteenä olevan maksuerätaulukon mukaisesti. 15 HINTASIDONNAISUUDET Viite YSE 48, 49 Urakkahintaa ei sidota mihinkään indeksiin 16 SUUNNITELMIEN MUUTTAMISEN VAIKUTUS URAKKAHIN- TAAN YSE 44, 47 Urakkaohjelman 10. kohdan mukaisesti
1 Urakkasopimus YSE 1998 RT Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998.
1 Urakkasopimus YSE 1998 RT 80260 RT 80260 1(5) URAKKASOPIMUS YSE 1998 Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998. Hanke Numero Rakennuskohde Urakkasopimus PÄÄURAKKA 1
RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA
ENVIRONMENT PETRA PIHLAINEN RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA Sisältö Yleistä rakennuttamisesta Suunnittelu Urakan kilpailutus Eri osapuolien vastuista ja velvoitteista Vastaanotto Viestintä Yleistä rakennuttamisesta
URAKKAMUODOT JA VALVONTA
URAKKAMUODOT JA VALVONTA Valvojakurssi Hannu Äystö Hankkeen toteutusmuoto 2 Toteutusmuodolla tarkoitetaan hankkeen toteutustapaa Rakennuttamis-, suunnittelu- ja rakentamispalveluiden hankintatapa Tilaaja
Hausjärven kunta/ tekninen toimiala Keskustie Oitti. Hanke: Lehtimajojen bitumi vesikatteen uusiminen KOKONAISURAKKA. 1.3.
LUONNOS 1.3.2019 Sivu 1/8 Tilaaja: Hausjärven kunta/ tekninen toimiala Keskustie 2-4 12100 Oitti Urakoitsija: Hanke: Lehtimajojen bitumi vesikatteen uusiminen KOKONAISURAKKA Lehtimajojen vesikatteen uusiminen:
KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ. Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana
KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Pyydämme KVR urakkatarjoustanne päiväkoti kohteestamme ohessa olevien määritysten ja
YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS
YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS VESIHUOLTO 2016 8.6.2016 HÄMEENLINNA 1 YHTEINEN TYÖMAA > Yhteisellä rakennustyömaalla tarkoitetaan työpaikkaa, jolla samanaikaisesti tai peräkkäin
Sivu-urakan alistaminen
Sivu-urakan alistaminen Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Yhteisen työmaan sopimussuhteet KÄYTTÄJÄ RAKENNUTTAJA SUUNNITTELIJAT PÄÄURAKOITSIJA URAKKASOPIMUS ALISTUSSOPIMUS ILMANV. SÄHKÖ PUTKI MUUT Talonrakennusteollisuus
URAKKAOHJELMA. Riihipuisto
URAKKAOHJELMA Urakkaohjelma Sivu 2 / 10 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIEDOT RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 RAKENNUSKOHDE... 4 1.2 RAKENNUSKOHTEEN LAAJUUS... 4 1.3 RAKENNUTTAJA... 4 1.4 PÄÄSUUNNITTELIJA... 4 2. URAKKAMUOTO...
RT 80285 TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA. Hanke Nro. Rakennuskohde Naantalin sataman laiturin nro 20 ramppien peruskorjausurakka
elokuu 2001 korvaa RT 80233 1 (5) TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA Hanke Nro Rakennuskohde Naantalin sataman laiturin nro 20 ramppien peruskorjausurakka Tilaaja Naantalin kaupunki, Ympäristövirasto
LUTAKON SATAMAN SAANEERAUS, RANTALAITURIRAKENTEIDEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN URAKKATARJOUSPYYNTÖ
JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1/6 Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka Seuranen 9.4.2010 rantalaituri_tarjouspyynto.doc LUTAKON SATAMAN SAANEERAUS, RANTALAITURIRAKENTEIDEN JA KEVYENLIIKENTEEN
10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen
10 Urakoitsijan ja urakkamuodon VAlinta 10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen Urakkatarjouspyynnön valmistelee projektinjohtaja suunnittelijoiden teknisten asiakirjojen pohjalta. Tarjouspyyntö määrittelee muun
Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE
LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...
RT KVR-URAKKATARJOUS. Hanke Nro. Tilaaja. Rakennuttaja. Käyttäjä. KVR-suorituksen kohde. Tarjouksen antaja. Sovellettavat sopimusehdot
KVR-URAKKATARJOUS elokuu 2001 korvaa RT 80232 1 (5) tarkistettu, muuttamaton, 2. painos, syyskuu 2016 Hanke Nro pyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan siinä mainitun KVRsuorituksen seuraavasti: Tilaaja
RTØ RT 80272 13-10- 2015 VASTØNOTTOTARKASTUKSEN P. syyskuu 2000 korvaa RT 80209
RTØ KAl1PUNKl 13-10- 2015 RT 80272 syyskuu 2000 korvaa RT 80209 VASTØNOTTOTARKASTUKSEN P YTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon
ASUINRIVITALON ULKOMAALAUS
1/8 URAKKATARJOUSPYYNTÖ Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Tarjous tehdään alla mainitulla tavalla eriteltynä. Tarjous laaditaan urakkatarjouslomakkeelle.