Source: http://docplayer.fi/5147619-U-r-a-k-k-a-s-o-p-i-m-u-s-luonnos.html
Timestamp: 2018-03-17 04:58:43+00:00
Document Index: 344814

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

U R A K K A S O P I M U S (luonnos) - PDF
Download "U R A K K A S O P I M U S (luonnos)"
1 U R A K K A S O P I M U S (luonnos) sopimusnro: Tilaaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Urakoitsija Urakka
2 URAKKASOPIMUS 2 (11) SISÄLTÖ 1 Sopijapuolet 3 2 Urakan määrittely Yleistä Urakan nimi Urakan sijainti Urakan laajuus Muutos ja lisätyöt 4 3 Sopimusasiakirjat 4 4 Sopimuksen aikamääräykset Työn aloitusajat Välitavoitteet ja töiden valmistuminen Työskentelyajat 6 5 Urakkahinta ja sen maksaminen Urakkahinta Maksuerätaulukko Pidätykset ja kuittaukset Kustannustason muutokset 8 6 Arvonvähennykset ja sopimussakot Arvonvähennykset Urakan ja välitavoitteiden viivästyssakot 8 7 Takuu 9 8 Vakuudet Rakennusajan vakuus Takuuajan vakuus 10 9 Vakuutukset Muut määräykset Riitaisuuksien ratkaisumenettely Sopimuksen allekirjoittaminen 11
3 URAKKASOPIMUS 3 (11) 1 Sopijapuolet 2 Urakan määrittely Allekirjoittaneet Tampereen kaupunki tilaajana ja urakoitsijana ovat tehneet seuraavan sopimuksen. 2.1 Yleistä Urakka on yksikköhintaperusteinen kokonaisurakka. Urakkaan sisältyvät tarjouspyyntöasiakirjoissa edellytetyssä laajuudessa urakan sisältämät rakennustyöt, laite ja materiaalihankinnat laatuvaatimuksien mukaisesti siten, että työn lopputulos, laitteet, rakenteet, niiden osat täyttävät niille asetetut vaatimukset. Tämä koskee myös rakenteiden tai niiden osien toimivuutta. 2.2 Urakan nimi 2.3 Urakan sijainti 2.4 Urakan laajuus Urakan nimi on "". Hanke sijaitsee Tampereen kaupungin alueella. Kohteen tarkka maantieteellinen sijainti käy ilmi suunnitelmaasiakirjoista. Urakkaan kuuluu järjestelmän rakentaminen täyteen käyttökuntoon siinä laajuudessa kuin suunnitelmaasiakirjoissa on määritelty kaikkine asennuksineen, hankintoineen, varusteineen ja laitteineen, nykyisten portaalien purkamisen ja romuttamisen, ylijäämämaamassojen jätteenkäsittelyn sekä työnaikaisen liikenteenohjauksen. Urakoitsijalle kuuluu kokonaisvastuu urakan sisällön mukaisesta rakentamisesta, rakenteiden ja niiden osien toimivuudesta sekä tarkentavasta suunnittelusta.
4 URAKKASOPIMUS 4 (11) 2.5 Muutos ja lisätyöt 3 Sopimusasiakirjat 4 Sopimuksen aikamääräykset Tilaaja on suorittanut ennen urakan alkua tai suorittaa urakan aikana seuraavat työt, jotka eivät sisälly urakkaan: hankkii ja asentaa pysäköintilaitoksien keskuslaitteisiin tarvittavat kommunikointiyksiköt sekä tietoliikenneliittymät poistaa purettavista portaaleista liikennevalolaitteet sekä asentaa liikennevalolaitteet uusiin yhteiskäyttöportaaleihin. poistaa käytöstä poistettavat liikennevalopylväät asentaa uudet katuvalaisimet yhteiskäyttöportaaleihin Urakoitsija on velvollinen toteuttamaan YSE 43 :n mukaiset muutostyöt. YSE 46 :stä poiketen tilaajalla on oikeus esittää toteutettavaksi lisätöitä ja urakoitsijalla on velvollisuus toteuttaa tilaajan esittämät lisätyöt, elleivät ne muuta urakoitsijan suorittamaa rakennustyötä olennaisesti toisen luonteiseksi. Myös urakoitsijalla on oikeus esittää lisätöitä tehtäviksi. Tilaajalla ei ole velvollisuutta hyväksyä niitä tehtäviksi. Sopijapuolet noudattavat tätä sopimusta, sen liitteitä ja muita tässä kohdassa lueteltuja sopimusasiakirjoja seuraavassa pätevyysjärjestyksessä. 1. Sopimus 2. Tarjouspyyntö liitteineen ja mahdolliset tarjouspyynnön lisäkirjeet 3. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot, YSE1998, RT , ohjetiedosto, maaliskuu JHS 166 Julkisen hallinnon IT hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2007) 5. Tarjous, urakoitsijan tarjous ja sen liitteet Asiakirjojen pätevyyden osalta erikoistöiden laatuvaatimuksella on parempi pätevyys yleisiin laatuvaatimuksiin verrattuna. 4.1 Työn aloitusajat Urakkasopimus tulee voimaan, kun sopimus on allekirjoitettu ja tämän jälkeen urakoitsija voi aloittaa rakennustyöt.
5 URAKKASOPIMUS 5 (11) 4.2 Välitavoitteet ja töiden valmistuminen Välitavoite nro 1: Järjestelmän käyttöliittymän luonnoksen tulee olla valmis ja vanhan käytöstä poistetun opastusjärjestelmän opasteet tulee olla purettu Käyttöliittymän luonnoksessa tulee olla käyttäjätoiminnot viimeistelyä vaille valmiina. Välitavoite nro 2: Järjestelmän käyttöliittymän tulee olla valmis Välitavoite nro 3: Järjestelmän 1. vaiheen tulee olla valmis mennessä. 1. vaihe käsittää hallintajärjestelmän sekä seuraavat opasteet tukirakenteineen. K33 K37 K39 K41 K44 K51 K53 K83 K85 K102 Välitavoite nro 4: Järjestelmän 2. vaiheen alustava valmistuminen on vuoden 2013 loppuun mennessä, mutta se sovitaan tarkemmin sopijapuolten kesken. 2. vaihe käsittää seuraavat opasteet tukirakenteineen: K03 K14 K20 K27 K38, K42, K52 K54 K58 K63 K82 K88 K90 K94 K96 K101 K103 K104 P Ratina pysäköintilaitoksen opasteet peitetään peitelevyin. Välitavoite nro 5: Järjestelmän 3. vaiheen tämän osan tulee olla valmis Vuolteenkadun liikenteelle ottoon mennessä. 3. vaiheessa toteutetaan Vuolteenkadun siirtoon liittyvät opasteet tukirakenteineen: K59, K60 ja K86
6 URAKKASOPIMUS 6 (11) otetaan käyttöön P Ratina pysäköintilaitoksen opastus poistamalla peitelevyt. Välitavoite nro 6: Järjestelmän 3. vaiheen tämän osan tulee olla valmis Tampellan alueen pysäköintilaitosten järjestelmään liittämisestä sovittuna aikana. Tässä vaiheessa toteutetaan Tampellan alueen opastukseen liittyvät opasteet tukirakenteineen: K15 K19 K99 Hankinnan 4. vaihe käsittää toimitettavien vielä suunnittelemattomien portaalien ja opasteiden toimituksen sekä liittämisen järjestelmään yksikköhinnoin. 4.3 Työskentelyajat Urakoitsijan on työssään työajan suhteen noudatettava työturvallisuuslainsäädäntöä ja lupaehdoissa esitettyjä määräyksiä sekä kuntien järjestyssääntöjen määräyksiä. Työaikarajoitukset: 5 Urakkahinta ja sen maksaminen Kaistan sulkemista edellyttävää työtä ei saa tehdä arkisin klo ja välisinä aikoina. Koko tulosuunnan sulkemista edellyttäviä töitä saa tehdä arkisin aikaisintaan klo 21 jälkeen. 5.1 Urakkahinta Urakoitsijan on hinnoittelussaan otettava huomioon sovitun työntuloksen aikaansaamiseksi tarpeellisten töiden kaikki kustannukset. Arvonlisäveroton urakkahinnan osa on Arvonlisävero 23 % on Arvonlisäverollinen urakkahinta on yhteensä ( )euroa. ( )euroa. ( ) euroa.
7 URAKKASOPIMUS 7 (11) 5.2 Maksuerätaulukko Urakoitsijalle maksetaan korvaus tehdystä työstä maksuerätaulukon mukaisesti. Maksuerässä tulee olla sekä arvonlisäveroton hinta että arvonlisäveron osuus kulloinkin voimassa olevien säännösten mukaisesti. Kaikki erät maksetaan laskua vastaan 21 pv netto. Laskun tiedot: Laskutusosoite: 5.3 Pidätykset ja kuittaukset Tilaajan oikeus pidättää maksamatonta urakkahintaa määräytyy YSE:n 42 :n mukaisesti. Lisäksi tilaajalla on oikeus periä kuittaamalla urakoitsijan urakkasopimuksen mukaisesta saatavasta mm.: a) tilaajan kolmannelle osapuolelle suoritettavaa vahingonkorvausta vastaava määrä, mistä tilaaja tienpitäjänä voi joutua vastuuseen, jos urakoitsija lain tai sopimuksen nojalla on vahingosta vastuussa eikä urakoitsija ole suorittanut suoraan ko. vahingonkorvausta kolmannelle b) viivästyssakon, muun sopimussakon ja vahingonkorvauksen käsittely ja korkokuluineen, mitkä tilaaja on oikeutettu sopimusasiakirjojen mukaisesti urakoitsijalta saamaan c) mikäli tilaaja joutuu korjaamaan urakoitsijan sopimuksen mukaisessa toiminnassa todetun, urakoitsijan vastattavaksi kuuluvan virheen tai puutteen tai poistamaan näiden johdosta aiheutuneen haitan, on tilaajalla oikeus periä siitä itselleen aiheutuneet kustannukset 1,5 kertaisena pidättämällä ne urakoitsijan saatavasta d) tilaajan muun erääntyneen saatavan. Kuittaamalla perinnästä on kerrottava urakoitsijalle etukäteen. Jos töiden aloittaminen tai itse työ urakoitsijasta johtuvasta syystä viivästyy johtamatta kuitenkaan tilaajan puolelta urakkasopimuksen purkamiseen ja viivästymisestä aiheutuu tilaajalle ylimääräisiä valvonta ja kunnossapitokuluja tai muita menoja, on tilaajalla oikeus periä niistä korvaus urakoitsijalta kuittaamalla maksueristä vastaavat määrät.
8 URAKKASOPIMUS 8 (11) 5.4 Kustannustason muutokset Hintojen tulee olla kiinteinä voimassa asti, jonka jälkeen toimittaja voi esittää tilaajalle perustellusta syystä hinnan muutosta yleistä kustannuskehitystä vastaavasti. Esitykset hinnan muutoksista on esitettävä tilaajalle kirjallisella neuvottelupyynnöllä vähintään neljä (4) kuukautta ennen hinnanmuutoksen voimaantuloa. Toimittajan on esitettävä tilaajalle asianmukainen selvitys kustannusten kehityksestä ja hinnanmuutoksen syistä. Perustellusta syystä hintoja voidaan korottaa enintään kerran vuodessa. Tilaaja voi hyväksyä tai hylätä toimittajan esittämän hinnan muutoksen. 6 Arvonvähennykset ja sopimussakot 6.1 Arvonvähennykset Urakoitsija on velvollinen laatusuunnitelmansa mukaisesti dokumentein osoittamaan laadun täyttymisen sekä mahdolliset laadun alitukset ja muut laatupoikkeamat. Laadun alitukset ja muut laatupoikkeamat tulee esittää poikkeamaraportilla. 6.2 Urakan ja välitavoitteiden viivästyssakot Opasteet ja rakentaminen: Jos toimitus viivästyy toimittajasta johtuvasta syystä, tilaajalla on oikeus viivästyssakkoon. Ellei toisin ole sovittu, viivästyssakko on suuruudeltaan kaksi (2) prosenttia viivästyneen toimituksen tai sen osan arvonlisäverottomasta arvosta jokaiselta alkavalta seitsemän (7) vuorokauden pituiselta ajanjaksolta, jolla toimittaja ylittää sovitun määräpäivän. Viivästyssakkoa peritään enintään kymmeneltä (10) viikolta. Tilaajalla on oikeus vähentää viivästyssakko toimittajalle tehtävistä maksusuorituksista. Järjestelmä: Jos toimitus viivästyy toimittajasta johtuvasta syystä, tilaajalla on oikeus viivästyssakkoon. Ellei toisin ole sovittu, viivästyssakko on suuruudeltaan kolme (3) prosenttia viivästyneen järjestelmätoimituksen tai sen osan arvonlisäverottomasta arvosta jokaiselta alkavalta seitsemän (7) vuorokauden pituiselta ajanjaksolta, jolla toimittaja ylittää sovitun määräpäivän. Viivästyssakkoa peritään enintään kymmeneltä (10) viikolta.
9 URAKKASOPIMUS 9 (11) 7 Takuu Tilaajalla on oikeus vähentää viivästyssakko toimittajalle tehtävistä maksusuorituksista. Toimituksen viivästymiseen rinnastetaan asentamisen ja käyttöönoton viivästyminen sekä käytössä tarvittavien ja sopimuksen edellyttämien muiden tietojen myöhästyminen. Viivästyssakko koskee myös jälkitarkastuksessa keskeneräiseksi tai korjaamattomiksi todettujen virheiden ja puutteiden korjaustöitä. Muita sopimussakkoja määritettäessä noudatetaan YSE98 18 ja liite 5.2 Urakkaohjelman kohtaa Rahallinen rangaistus eli sakko. Urakan yleinen takuuaika on 24 kuukautta. Takuuaika alkaa, kun urakka on vaiheittain valmistunut ja vastaanotettu. Yksittäin käyttöönotettujen laitteiden takuun katsotaan alkavan, kun laite on hyväksytty käytettäväksi opastusjärjestelmässä. YSE poiketen takuuaika on: portaaleilla, pylväillä ja varsilla korroosiosuojineen ja pinnoitteineen 10 vuotta maanrakennustöillä ja tarvikkeilla kuten putkilla, kouruilla, maakaapeleilla, jalustoilla, asfaltoinneilla ja muilla päällystepinnoilla 5 vuotta Tilaaja on velvollinen tekemään korvausta vastaan urakoitsijan ohjeita noudattaen kohtuullisessa määrin vianetsintää sekä helposti vaihdettavien osien vaihtoa. Mahdollisista varaosien kuljetus ja vakuutuskustannuksista vastaa urakoitsija. Urakoitsija vastaa takuuajan jälkeenkin sellaisista virheistä, puutteista ja haitoista, joiden tilaaja näyttää aiheutuneen urakoitsijan laiminlyönneistä tai täyttämättä jääneestä toimituksesta ja joita tilaaja ei ole kohtuuden mukaan voinut havaita vastaanottotarkastuksessa eikä takuuaikana. Tästäkin vastuustaan urakoitsija on vapaa, kun kymmenen vuotta on kulunut vastaanottamisesta.
10 URAKKASOPIMUS 10 (11) 8 Vakuudet 8.1 Rakennusajan vakuus 8.2 Takuuajan vakuus Urakkasopimuksen kaikinpuolisesta täyttämisestä urakoitsija on velvollinen antamaan tilaajalle rakennus ja takuuajan vakuudet YSE 36 :ssä mainittujen ehtojen täyttämiseksi. Tilaaja ei ole velvollinen asettamaan maksuvelvollisuutensa täyttämistä varten vakuutta, koska tilaaja täyttää maksuvelvollisuutensa Tampereen kaupungin budjettimäärärahoista. Rakennusajan vakuuden suuruus on 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta eli ( ) euroa, minkä tulee olla voimassa saakka. Rakennusajan vakuuden on oltava voimassa sopimuksen kaikinpuolisesta täyttämisestä, mikä käsittää YSE 36 :ssä mainitun lisäksi myös mm.: a) viivästyssakon maksamisen, tilaajalle aiheutuneiden sopimusrikkomuksesta määrättyjen sanktioiden ja vahinkojen sekä arvonvähennysten maksamisen; e) vastaanottotarkastuksessa todettujen vikojen korjauksen; f) takuuajan vastuut siihen saakka, kunnes takuuajan vakuus on toimitettu; g) urakoitsijan kolmannelle henkilölle, jolle tilaaja saattaa joutua vastuuseen, aiheuttamien vahinkojen korvaamisen, ellei urakoitsija anna korvausten suorittamisesta erillistä tilaajan hyväksymää vakuutta ja h) mahdollisen ennakon takaisin maksamisen. Rakennusajan vakuus palautetaan urakoitsijalle sen jälkeen, kun a) tilaaja on hyväksynyt urakkasopimuksen mukaiset työt vastaanotetuksi; b) mahdollinen takuuajan vakuus on hyväksytty; c) mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle henkilölle, jolle tilaaja saattaa joutua vastuuseen ja d) tilaajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on täytetty tai erillinen vakuus niiden selvittämisestä ja suorittamisesta on hyväksytty. Takuuajan vakuuden suuruus on 2 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta eli ( ) euroa, minkä tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta yli urakan takuuajan.
11 URAKKASOPIMUS 11 (11) 9 Vakuutukset 10 Muut määräykset YSE 38 :n mukaisesti urakoitsija on velvollinen huolehtimaan kustannuksellaan rakennuskohteen sekä työtä varten hankittujen rakennustuotteiden ja käyttötarvikkeiden vakuuttamisesta niiden jälleenhankinta arvosta. Vakuutuksen tulee kattaa myös aliurakat. Urakoitsijalla tulee olla vähintään urakkasumman suuruinen voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus. Urakoitsijan on näytettävä tilaajalle, että vaaditut vakuutukset on otettu ja että vakuutusmaksut on maksettu. Maksujen laiminlyönnin ilmetessä tilaajalla on oikeus maksaa laiminlyödyt vakuutusmaksut ja vähentää suoritetut vakuutusmaksut urakoitsijan tilaajalta olevasta saatavasta Ei ole. 11 Riitaisuuksien ratkaisumenettely 12 Sopimuksen allekirjoittaminen YSE 92 :n tarkoittamat riitaisuudet jätetään Tampereen käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Olemme ennen sopimuksen allekirjoitusta pitäneet sopimuskatselmuksen, jossa olemme tarkastelleet urakan laatuvaatimuksia ja urakoitsijan laadunvarmistuksen tilaa sekä sitä, että urakoitsijan tarjous vastaa tarjouspyynnössä sille asetettuja vaatimuksia. Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle. Tampereella Tilaaja Urakoitsija
Urakkasopimus. Luonnos /VARELY74/07.02/2011. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL Turku Y-tunnus
Urakkasopimus Tilaaja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 636 20101 Turku Y-tunnus 2296962-1 Urakoitsija Y-tunnus Urakka Liikennevirasto/ELY Toteutusurakan
Urakkasopimus, Luonnos
Urakkasopimus 1 (16) Urakkasopimus, Luonnos 15.2.2017 Tilaaja Kouvolan kaupunki /Yhdyskuntatekniikka Valtakatu 33 45700 KUUSANKOSKI Y-tunnus 0161075-9 Urakoitsija 14814/10.03.03/2017 Y-tunnus Urakka Pioneeripuiston