Source: https://www.experto24.pl/zamowienia-publiczne/umowa-o-zamowienie-publiczne
Timestamp: 2018-08-20 20:39:32+00:00
Document Index: 4789901

Matched Legal Cases: ['art. 142', 'art. 144', 'art. 144', 'art. 4', 'art. 144', 'art. 3531']

Array ( [indexId] => 1528 )
Z aneksowaniem umów o zamówienie publiczne wiąże się obecnie obowiązek zamieszczenia w każdej umowie zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcytzw. klauzul waloryzacyjnych (art. 142 ust. 5 ustawy Pzp). Obowiązek dotyczy wprowadzenia do kontraktu zasad zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, jeżeli zmianie ulegną: stawki podatku VAT, wysokość minimalnego wynagrodzenie za ...1528 »
W praktyce stosunkowo często zachodzi potrzeba aneksowania umów w zakresie zmiany terminu obowiązywania umowy (terminu wykonania zamówienia). Dopuszczalność takiej zmiany zależy przede wszystkim od przedmiotu umowy. Nie ma wątpliwości, że można aneksem przedłużyć termin umowy o zamówienie publiczne na świadczenie tzw. jednorazowe (np. w zamówieniach na roboty budowlane), jeśli taka ...1528 »
Wciąż kontrowersje wywołuje możliwość zastosowania per analogiam art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jeszcze przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne. Stanowiska prezentowane w orzecznictwie są niestety rozbieżne w tym względzie.Takie rozwiązanie dopuszcza się niekiedy w orzecznictwie (zob. wyrok KIO z 21 czerwca 2010 r., KIO1089/10, wyrok z 9 ...1528 »
W zamówieniach publicznych w zakresie dotyczącym aneksowania umów kluczowe znaczenie ma art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. Wynika z niego zakaz istotnych zmian postanowień zawartej umowy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany (tj. jakich elementów treści stosunku umownego dotyczy) w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia ...1528 »
Zmiana umowy zawartej poza procedurami ustawy Pzp
W przypadku zamówień publicznych wyłączonych spod obowiązku stosowania ustawy Pzp (np. na podstawie art. 4 pkt 8 o wartości do 30.000 euro) nie ma zastosowania art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. Z tego względu trzeba mieć na uwadze przepisy Kodeksu cywilnego, w tym art. 3531, dotyczący nie tylko kreowania nowych ...1528 »
Żaden przepis ustawy Pzp nie reguluje wprost sposobu określania wynagrodzenia wykonawcy. W związku z tym kwestia ta jest normowana przez zamawiającego zwłaszcza w siwz. Zamawiający najczęściej dostosowuje formę wynagrodzenia do rodzaju oraz sposobu realizacji zamówienia, przyjmując np. wynagrodzenie kosztorysowe czy też wynagrodzenie ryczałtowe. W praktyce trudności sprawia ocena możliwości zmiany ...1528 »
Zamówieniem publicznym – zgodnie z ustawową definicją – jest umowa. Strony zawierając kontrakt, zgadzają się na jego określoną treść, a więc i na zapisy dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy i zasady jego zwrotu. Są więc związane konkretnymi postanowieniami dotyczącymi tej materii.W przypadku gdy zamawiającemu z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia przysługuje ...1528 »
Ryzyko zmiany stawki VAT powinno obciążać zamawiającego i wykonawcę
Zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi od 19 października 2014 r. zamawiający jest zobowiązany wprowadzić do umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy postanowienia dotyczące zmian wysokości wynagrodzenia wykonawcy, w przypadku np. zmiany stawki VAT i wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ryzyko wzrostu tego rodzaju obciążeń powinien ponosić nie tylko ...1528 »
Możliwość wprowadzenia zmian w umowach (aneksowania) zależy przede wszystkim od ustalenia, czy w przedmiotowym przypadku mamy do czynienia ze zmianą istotną, która została przewidziana w ogłoszeniu lub siwz. Czy też wystąpiła zmiana nieistotna. W świetle orzecznictwa europejskiego z istotnymi zmianami mamy do czynienia w szczególności gdy wskazują one na wolę ...1528 »
Określenie ilości świadczeń, jakie zamawiający przewiduje nabyć w oparciu o umowę ramową, stanowi jednocześnie granicę maksymalnego zakresu zobowiązania. Udzielenie zamówienia w ilości większej niż założono jest działaniem niezgodnym z przepisami ustawy Pzp - wskazuje Urzędu Zamówień Publicznych w najnowszej opinii prawnej.Urząd Zamówień Publicznych (UZP) zajął stanowisko w temacie umów ramowych ...1528 »
Nowe przepisy prawa zamówień publicznych znaczenie rozszerzyły zakres ochrony podwykonawców. Teraz także dostarczyciele usług i dostaw, którzy dotychczas pozbawieni byli możliwości egzekwowania swoich praw bezpośrednio od zamawiającego, otrzymali takie same uprawnienia jak podwykonawcy robót budowlanych.Zakres ochrony przysługującej podwykonawcom uległ istotnemu rozszerzeniu. Stało się to w związku z objęciem nowymi regulacjami ...1528 »
Częścią zamówienia publicznego na usługi, dostawy oraz roboty budowlane jest wyodrębniony fragment wykonywanych usług, dostaw, lub robót, rozumiany jako część zakresu zamawianego świadczenia. Warto wiedzieć, że przedmiotem umowy o podwykonawstwo może być zarówno realizacja świadczenia wchodzącego w skład opisu przedmiotu zamówienia, jak realizacja świadczenia służącego wykonaniu przedmiotu zamówienia.Przykładem świadczenia służącego ...1528 »