Source: https://www.netzausbau.de/leitungsvorhaben/bbplg/02/de.html?cms_vhTab=2
Timestamp: 2019-09-19 06:57:16
Document Index: 254804108

Matched Legal Cases: ['§ 8', '§ 6', '§ 7', '§ 8', '§ 8', '§ 21']

Drei Abschnitte befinden sich in der Bundes­fach­planung, in zwei weiteren hat bereits das Plan­feststellungs­verfahren begonnen. Details finden Sie auf den unten ver­linkten Abschnitts­seiten.
Aktueller Stand: Das Vorhaben befindet sich je nach Abschnitt im Bundesfachplanungs- oder Planfeststellungs­verfahren.
Osterath – Rommerskirchen (Abschnitt C, Amprion, NW, 30 km)
Status: Bundesfachplanung (Unterlagen wurden eingereicht), voraussichtlich 2023 realisiert
Der Vorhabenträger Amprion stellte am 9. Juni 2015 einen Antrag auf Bundesfach­planung und passte diesen am 9. Oktober 2015 aufgrund aktua­lisierter Raum­ordnungs­pläne an. Nach der Antrags­konferenz im Januar 2016 legte die Bundes­netzagentur am 19. Oktober 2017 den Untersuchungs­rahmen fest. Amprion hat am 14. September 2018 Unterlagen nach § 8 Netzausbau­beschleunigungs­gesetz (NABEG) eingereicht, muss diese aber noch ergänzen.
Rommerskirchen – Weißenthurm (Abschnitt E, Amprion, NW/RP, 100 km)
Status: Bundesfachplanung (Untersuchungsrahmen wurde festgelegt), voraussichtlich 2022 realisiert
Der Vorhabenträger Amprion hat am 18. Dezember 2015 einen Antrag auf Bundes­fach­planung gemäß § 6 NABEG für den Abschnitt eingereicht. Die Bundes­netz­agentur hat gemäß § 7 NABEG am 19. April 2016 in Siegburg eine Antrags­konferenz durchgeführt und am 22. August 2016 den Untersuchungs­rahmen fest­gelegt. Die Vorlage aller Unterlagen nach § 8 NABEG erwartet die Bundes­netzagentur im vierten Quartal 2019.
Weißenthurm – Riedstadt (Abschnitt D, Amprion, RP/HE, 110 km)
Status: Bundesfachplanung (Erörterungstermin hat stattgefunden), voraussichtlich 2022 realisiert
Der Vorhabenträger Amprion hat am 29. Oktober 2015 die Bundes­fachplanung beantragt. Die Bundes­netz­agentur führte am 23. Februar 2016 in Mainz eine Antrags­konferenz durch und legte am 24. Juni 2016 den Untersuchungs­rahmen fest. Im April 2018 hat Amprion die Unterlagen nach § 8 NABEG eingereicht. Die Bundes­netzagentur hat diese vom 21. Juni bis zum 20. Juli 2018 öffentlich ausgelegt. Der Erörterungstermin war im September 2019.
Riedstadt – Punkt Ried (Amprion, HE, 32 km)
Das Bundesfachplanungs­verfahren für den damaligen Abschnitt Riedstadt – Mannheim-Wallstadt wurde am 16. Januar 2019 abgeschlossen. Amprion hat für den nördlichen Teil dieses Abschnitts bislang noch keinen Antrag auf Plan­feststellungs­beschluss gestellt.
Punkt Ried – Punkt Wallstadt (Abschnitt A1, Amprion, HE/BW, 28 km)
Status: Planfeststellungsverfahren (Untersuchungsrahmen wurde festgelegt), voraussichtlich 2021 realisiert
Die Bundesfachplanung für den damaligen Abschnitt Riedstadt – Mannheim-Wall­stadt wurde am 16. Januar 2019 abgeschlossen. Am 28. März 2019 hat Amprion für den südlichen Teilabschnitt zwischen den Punkten Ried und Wall­stadt einen Plan­feststellungs­beschluss bean­tragt. Die Antrags­konferenz war am 26. Juni 2019. Die Bundes­netz­agentur hat am 7. August 2019 den Unter­suchungs­rahmen fest­gelegt und erwartet die Unterlagen gemäß § 21 NABEG bis zum dritten Quartal 2020.
Punkt Wallstadt – Philippsburg (Abschnitt B1, TransnetBW, BW, 40 km)
Status: Planfeststellungsverfahren wurde beantragt, voraussichtlich 2023 realisiert
Das Bundesfachplanungs­verfahren für den Abschnitt Mannheim-Wallstadt – Philippsburg wurde am 24. April 2019 abgeschlossen. Am 8. August 2019 hat TransnetBW einen Antrag auf Planfeststellungs­beschluss für den Abschnitt B1 gestellt. Die Bundes­netz­agentur prüft diesen nun auf Vollständigkeit.
@doerte_hamann Das gleiche habe ich bzgl #Ultranet+#Philippsburg mit der @bnetza diskutiert. Man meinte das sei kei… twitter.com/i/web/status/1…
@doerte_hamann Dieser Verweis auf die Bundespolitik kommt uns in #NRW bekannt vor. Sorry liebe Politiker, wegducken… twitter.com/i/web/status/1…