Source: https://eslov.se/bygga-bo-miljo/kommunens-miljoarbete/getinge-saneringsprojekt/
Timestamp: 2019-11-21 17:38:05+00:00
Document Index: 35616105

Matched Legal Cases: ['domstolen ', 'Domstolen ', 'domstolen ', 'domstolen ', 'domstolen ', 'domstolen ', 'domstolen ', 'domstolen ']

Getingeprojektet – sanering av markföroreningar – Eslövs kommun
Bilder från saneringen
Getingeprojektet – sanering av markföroreningar
Getingeprojektet är ett statligt finansierat projekt för sanering av föroreningar från tidigare tillverkning av bekämpningsmedel på fastigheten Getinge 11:5.
Du kan se hur långt saneringen kommit på kartan som visar sanerade delar av området. Längre ner på sidan hittar du också nyhetsuppdateringar och bilder.
I projektets tidigare nyhetsbrev kan du följa projektets historik fram till genomförandet av saneringen.
Nyheter från Getinge saneringsprojekt
Saneringsschakten är klar! oktober 2019
Nu har de sista rutorna med förorenad jord grävts bort. Marken är sanerad och ska nu återställas. Ån är rensad från förorenade sediment och har blivit ca fyra meter bredare och en meter djupare utanför saneringsområdet.
I november ska alla återställningsarbeten vara avslutade och den 25 november slutbesiktigas entreprenaden. Projektet kommer fortsätta ytterligare en tid. Allt utfört arbete ska summeras och resultat sammanställas till en slutrapport som ska lämnas in till Naturvårdsverket.
Inte många rutor kvar men en hel del arbete oktober 2019
Nu närmar vi oss slutet på saneringen, cirka 80% av schaktarbetena är klara. Det som återstår är området närmast Sandbyvägen (fd fabriksområdet). Återfyllnadsarbetet fortsätter sedan under oktober och därefter återställningsarbeten med växtjord, anläggning av strandmatta, plantering och grässådd.
Nere i strandområdet har återställning redan påbörjats. De avslutande arbetena i vattnet sker nu i början av oktober och sedan ska siltskärmen lyftas bort.
Entreprenaden har försenats, delvis på grund av svårigheter med de blöta massorna från ån och stranden. Det visade sig att dessa inte avvattnades som planerat. Det medförde extra arbete för Svevia och ordinarie schakt fick senareläggas. Återställningsarbetena pågår enligt tidplanen en bit in i november. Datum för slutbesiktning är ännu inte fastställt, men blir preliminärt i början av vecka 48.
Packning av erosionsskyddet i strandområdet
Svevia använder drönare för att dokumentera och följa upp saneringsentreprenaden. Projektet har fått ta del av bilderna och här visar vi ett urval.
Två bilder är tagna rakt uppifrån. En är från slutet av mars och visar hur högt Kävlingeåns vatten kan gå vid den tiden på året. Den andra visar saneringsområdet i början av augusti. Två bilder, från juni och från slutet av augusti, visar området i riktning österut. En bild, också från slutet av augusti, visar strandområdet och skyddsskärmen mot grumling.
Schaktning i Kävlingeån
Nu är siltskärmen (skyddet mot grumling) på plats ute i ån och uppgrävning av förorenade bottensediment i Kävlingeån genomförs. Parallellt pågår saneringsschakt på land i det före detta fabriksområdet.
Slutbesiktningen framflyttad en månad
Svevia har fått en månads förlängd tid med att genomföra arbetena. Det var svårt att hitta mottagningsanläggning för vissa avfallmassor och utredningen om skydd mot grumling i ån försenades. I stället för 7 oktober gäller nu 4 november som sista dag för slutbesiktning av entreprenaden.
Entreprenaden är igång igen
Nu har marksaneringen kommit igång igen efter semesteruppehållet. Just nu pågår schakt där en arbetsväg ska anläggas, för att nå ner till strandområdet och den kommande schaktningen invid och i ån.
Uppdatering om semesteruppehållet
För att inte ha upplag av massor kvar på arbetsområdet under semesteruppehållet kommer Svevia låta lasta ut och transportera bort massor under ytterligare cirka en vecka.
Snart semesteruppehåll
Saneringsschakt har nu pågått i några veckor. Cirka en femtedel av den förorenade jorden har schaktats bort, i huvudsak inom de delar av området där ytor för utlastning och mellanlagring anlagts. För närvarande pågår schakt där arbetsvägen för intransport av rena massor ska anläggas.
Efter vecka 27 gör entreprenaden uppehåll i fyra veckor. När arbetena startar upp igen påbörjas snart även saneringen inom strandområdet. Ett spännande moment, med grävning ute i Kävlingeån, med grävmaskin med extra lång arm. Allt arbete i anslutning till vattnet kommer att ske innanför skyddsskärmar som ska hindra grumling ute i ån.
Getingeprojektet vill också passa på att önska trevlig sommar och tacka närboende för deras tålamod med eventuella störningar från arbetena.
Utlastning av massor för transport till SYSAV.
Förberedande arbeten på området fortsätter juni 2019
På området pågår fortfarande förberedande arbeten. De stubbar som inte kunde fräsas bort bryts upp istället. Ytor för upplag, lastficka och utlastning anläggs. Vattenreningsutrustningen är levererad men ännu inte monterad.
Arbetsboden har inte kunnat anslutas till el (på grund av väntetid hos elkraftbolaget). Istället har Svevia tillfälligt satt upp ett litet elverk. Elverket låter en del, men är bara igång under arbetstid för att inte störa i onödan.
Svevia planerar att fotografera saneringsområdet med drönare, för att visa hur arbetet går framåt. En del av bilderna kommer vi förhoppningsvis även kunna lägga upp här på sidan. (Bilderna kommer bara att visa arbetsområdet.)
Alldeles snart börjar schaktarbetet maj 2019
Nu har Eslövs kommun och Svevia haft vårt första byggmöte. Då gick Svevia igenom vad som är på gång den närmsta tiden. Arbetsboden ska anslutas till el och VA. I arbetsboden kommer Svevia att ha sitt platskontor dit man är välkommen om man har frågor om arbetena
Vidare ska arbetsområdet stängslas in. Inne på schaktområdet ska stubbar fräsas bort innan själva schaktarbetena kan påbörjas. Andra förberedande arbeten är bland annat att anlägga utlastningsytan längs Sandbyvägen och arbetsvägen inne i schaktområdet.
Schaktstart är planerad till måndag 3/6.
Snart entreprenadstart maj 2019
Grävmaskin på plats i väntan på att börja gräva bort förorenad mark
Inför starten av saneringsarbetet har vi nu, tillsammans med Svevia, genomfört gemensam syn. Det betyder, förenklat, att man har ett möte på plats för att titta och diskutera den aktuella ytan och arbetet som ska utföras samt återställningen av marken.
Måndag 20 maj påbörjas arbetet med att arbetsområdet stängslas in. Södra utfarten av Åvägen kommer alltså att vara stängd från och med måndag. Men vi kan meddela att Sveiva hittat en lösning så att lastbilar kommer att kunna vända. Vi slipper alltså backande sopbilar med trafikvakt.
Senare samma vecka hålls det inledande byggmötet inför schaktarbetena.
Svevia utför schaktsaneringen februari 2019
Entreprenadupphandlingen är nu avslutad. Vi fick in fem anbud och kontraktet gick till Svevia. Det blir alltså Svevia AB som kommer att utföra Getingeprojektets schaktsanering.
Startmöte är inbokat i mars, och sedan beräknas arbetena starta i april. Vi återkommer med mer information om de planerade arbetena i ett kommande nyhetsbrev.
Mark- och miljödomstolens dom maj 2018
Eslövs kommun har fått tillstånd till saneringsarbetena
I dom 2018-05-07 lämnar Mark- och miljödomstolen tillstånd till efterbehandlingsåtgärder vid Getinge. En viktig milstolpe för projektet!
Tillståndet och villkoren är enligt ansökan, med ett par kompletteringar enligt synpunkter från tillsynsmyndigheten. Domstolen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen och konstaterar att det är ett stort allmänt intresse att markområdet saneras.
Då domstolen valde att ta beslut ”på handlingarna” har processen gått snabbare än väntat, vilket är positivt för projektets tidplan.
Lägesrapport april 2018
Lite om vad som är på gång i projektet just nu.
Tillståndsprocessen går vidare och Mark- och miljödomstolen har meddelat att målet kan komma att avgöras utan förhandling. Synpunkter kan lämnas till och med 2.e maj (se Mark- och miljödomstolens kungörelse 2018-04-10 (pdf, 81.6 kB)).
Samtidigt har arbetet med teknisk projektering inletts. Projekteringen innebär detaljplanering av hur saneringsarbetena ska genomföras och görs inför upphandling av entreprenör för saneringen. Projektering, och förfrågningsunderlag för upphandling, kan göras färdigt när Mark- och miljödomstolen gett tillstånd och vi vet vilka villkor som ska gälla för saneringen.
Synpunkter på ansökan? Januari 2018
Synpunkter på ansökan?
Ansökan har kungjorts vilket innebär att synpunkter på innehållet i ansökan och miljökonsekvensbeskrivning kan lämnas till mark- och miljödomstolen.
Idag har mark- och miljödomstolen kungjort ansökan, genom annons i Skånska Dagbladet och Sydsvenskan. Därmed ges alla möjlighet att lämna synpunkter.
Handlingarna har också skickats på remiss till berörda myndigheter och sakägare. Detta är tidigare än vad projektet väntat men domstolen valde att inte skicka ut handlingarna på en så kallad kompletteringsrunda.
Vill du lämna synpunkter så ska det ske skriftligen till Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen, senast den 28 februari.
Läs mer i om hur du lämnar synpunkter i kungorelse
Hela ansökan med bilagor finns att läsa här.
Tillståndsansökan är inlämnad, december 2017
Efter ett omfattande arbete med underlag och utredningar är nu tillståndsansökan med miljökonsekvensbeskrivning klar. Ansökan har lämnats till mark- och miljödomstolen i Växjö, och nu följer domstolens handläggning av ansökan, som normalt tar cirka 12 månader.
I ansökan, och miljökonsekvensbeskrvningen, beskrivs den planerade saneringen, risker och konsekvenser samt vilka försiktighetsmått och skyddsåtgärder som kommer vidtas.
Läs mer om ansökan och processen som följer i nyhetsbrev nr 6
Resultat från undersökningarna juni 2017
Nu har rapporter från de miljötekniska undersökningarna och utredningarna levererats.
I nyhetsbrev nr 5 (pdf, 523.1 kB) sammanfattas resultatet av de genomförda undersökningarna och utredningarna. En del utredningsarbete återstår innan saneringens omfattning slutligt kan bestämmas. Rapporterna finns att läsa här på projektets hemsida.
För närvarande pågår arbetet med tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning. Enligt projektets uppdaterade tidplan lämnas ansökan in kring månadsskiftet september-oktober.
Nyhetsbrev Getinge saneringsprojekt
Nyhetsbrev 12 - maj 2019 (pdf, 1,87 MB)
Nyhetsbrev 11 - april 2019 (pdf, 465,58 KB)
Nyhetsbrev 10 - mars 2019 (pdf, 1,88 MB)
Nyhetsbrev 9 - dec 2018 (pdf, 1,61 MB)
Nyhetsbrev 8 - maj 2018 (pdf, 732,91 KB)
Nyhetsbrev 7 - jan 2018 (pdf, 195,53 KB)
Nyhetsbrev 6 - dec 2017 (pdf, 453,44 KB)
Nyhetsbrev 5 juni 2017 (pdf, 523,05 KB)
Nyhetsbrev 4 - sept 2016 (pdf, 307,60 KB)
Nyhetsbrev 3 - maj 2016 (pdf, 681,99 KB)
Nyhetsbrev 2 - mars 2016 (pdf, 642,70 KB)
Nyhetsbrev 1- dec 2015 (pdf, 219,34 KB)
Senast uppdaterad: 9 augusti 2019, 10.23
Dela sidan: Getingeprojektet – sanering av markföroreningar