Source: https://www.bauprofessor.de/Nachtragsvereinbarung/19c55ff3-f8be-41bc-b3ed-64d6ce2bb853
Timestamp: 2019-07-20 01:41:57
Document Index: 259190497

Matched Legal Cases: ['§ 22', '§ 2', '§ 650', '§ 22', '§ 22', '§ 650']

Nachtragsvereinbarung - Baunachrichten, Begriffs-Erläuterungen
Während der Bauausführung eines Bauauftrags kann sich die vereinbarte Leistung ändern, und zwar sowohl bei einem VOB-Vertrag als auch einem BGB-Bauvertrag und einem Verbraucherbauvertrag nach BGB.
Bei Leistungsänderungen nach VOB/B und vor allem bei nationalen Ausschreibungen und Vergaben im Unterschwellenbereich ist kein neues Vergabeverfahren mit Bezug auf § 22 im Abschnitt 1 der VOB/A erforderlich. In diesen Fällen kann und wird eine Änderung einen Nachtrag begründen und eine Nachtragsvereinbarung erforderlich sein.
Bei Abweichungen während der Bauausführung vom vereinbarten Bau-Soll steht dem bauausführenden Unternehmer eine Vergütung zu, wenn es sich um Ansprüche:
aus den Nachtragsarten nach § 2 Abs. 3 bis 10 in der VOB/B oder
nach BGB aus den Regelungen in den §§ 650b und 650c BGB
handelt. Der Auftraggeber (öffentlicher Auftraggeber, Besteller oder Verbraucher) kann beispielsweise eine Änderung des Bauentwurfs anordnen. Diesen Anordnungen hat der Auftragnehmer Folge zu leisten, wenn ihm die Ausführung der Änderung zumutbar ist. Gegenüber dem Auftraggeber hat der Auftragnehmer dann die Leistungen zu den betreffenden Nachtragspositionen zu beschreiben, den Anspruch zu begründen und die neue Vergütung zu kalkulieren.
Dem Auftraggeber fällt danach die Aufgabe zu, die Nachtragsforderung des Bauunternehmers zu prüfen. Für die Prüfung bei öffentlichen Bauaufträgen liefert das Vergabe- und Vertragshandbuch (VHB-Bund, Ausgabe 2017) für Hochbaumaßnahmen Hinweise mit dem Formblatt 521 zur Vergütungszuordnung und -berechnung. Ändert sich im Ergebnis der Prüfung die Gesamtvergütung, kann der Prüfungsvermerk nach Formblatt 522 erfolgen. Für die Abfassung der Nachtragsvereinbarung sieht das VHB-Bund (2017) das Formblatt 523 mit zugeordneter Richtlinie vor. Eine solche Nachtragsvereinbarung ist grundsätzlich erforderlich, wenn ein Sachverhalt von den möglichen Nachtragsarten vorliegt und Einfluss auf die vereinbarten Preise (Einheits- oder Pauschalpreise) hat.
Handelt es sich um Zeitvertragsarbeiten und werden erst bei der Leistungsausführung Leistungen erkennbar, die nicht in der Rahmenvereinbarung für Zeitvertragsarbeiten enthalten sind, dann können diese Leistungen in einem Nachtrag vereinbart werden. Dazu ist ebenfalls das Formblatt 523 im VHB-Bund (2017) zu verwenden.
Auszuweisen sind bei einem VOB-Vertrag in der Nachtragsvereinbarung:
der Bezug auf die Nachtragsangebote sowie Mehr- und Minderkostenaufstellungen des Auftragnehmers,
die Vergütungszuordnung und -berechnung,
die geänderten bzw. neuen Einheitspreise (EP) und
die Summe der zusätzlichen Vergütung,
die Vertragsbedingungen, beispielsweise des Hauptvertrags,
weitere vertragliche Vereinbarungen, z. B. zur Ausführungsfrist, zu Einzelfristen, zum Fertigstellungstermin u. a.
Für Baumaßnahmen im Straßen- und Brückenbau werden spezielle Regelungen im "Handbuch für die Vergabe und Ausführung von Bauleistungen im Straßen- und Brückenbau (HVA B-StB)" im Teil 3 unter Tz. 3.4 - Nachträge - getroffen. Die Nachträge sind als notwendige Änderungen und Ergänzungen des Bauvertrags, soweit sie kein neues Vergabeverfahren begründen, schriftlich in einer Nachtragsvereinbarung vorzunehmen. Die dafür erforderliche Leistungsbeschreibung hat eindeutig und erschöpfend zu erfolgen. Dafür sollten die Texte des STLK - Standardleistungen im Straßen- und Brückenbau- herangezogen werden. Zusammenhängende Leistungen und sämtliche damit im Zusammenhang stehende Sachverhalte sind in einer Nachtragsvereinbarung zu regeln und nicht zu splitten. Ändern sich daraus auch Ausführungsfristen, dann sind sie mit in der Nachtragsvereinbarung zu regeln. Vor dem Abschluss einer Vereinbarung bliebe zunächst zu prüfen, ob auch die Voraussetzungen hierfür durch den Bauvertrag vorliegen.
Bei öffentlichen Aufträgen auf Grundlage EU-weiter Ausschreibungen bedarf es bei Beauftragung nicht vereinbarter Leistung bzw. von Auftragsänderungen eines neuen Vergabeverfahrens mit Bezug auf § 22 EU Abs. 1 im Abschnitt 2 der VOB/A, wenn damit wesentliche Änderungen des Bauvertrags verbunden sind. Das gilt analog auch für verteidigungs- und sicherheitsspezifische Baumaßnahmen nach § 22 VS im Abschnitt 3 der VOB/A. Eine Nachtragsvereinbarung erübrigt sich dann. Wann solche Änderungen als "wesentlich" anzusehen sind, wird unter dem Begriff -Wesentliche Auftragsänderungen während der Vertragslaufzeit- näher erläutert.
Nach dem reformierten Werk- und Bauvertragsrecht im BGB ab 2018 kann der Besteller oder Verbraucher ebenfalls eine Änderung des Werkerfolgs begehren und ggf. anordnen, wenn die Vertragspartner keine Einigung zur Vergütungsänderung erzielen. Die Vergütungsanpassung kann mit einem Nachtrag mit Bezug auf § 650c Abs. 2 BGB berechnet werden. Nähere Erläuterungen erfolgen hierzu unter Vergütungsanpassung bei BGB-Bauverträgen.
Baunachrichten zu Nachtragsvereinbarung
07.06.2018 Werden zwischen Bauunternehmer und Bauherr sog. Nachtragsvereinbarungen zum Vertrag angepasst, dann regeln diese auch die Mehrkosten der hinzukommenden Arbeiten. Fallen schlussendlich mehr ...
Begriffs-Erläuterungen zu Nachtragsvereinbarung
Nachträge können während der Bauausführung eines Bauauftrags erforderlich werden, wenn die ausgeführte Leistung infolge von Änderungen und ggf. zusätzlichen Leistungen vom Bausoll abweicht. Der bauau ...
» Alle Begriffs-Erläuterungen zu "Nachtragsvereinbarung" anzeigen (25)
Verwandte Suchbegriffe zu Nachtragsvereinbarung
Nachträge bei Leistungsänderungen, Nachtragsprüfung, Nachtragsmanagement beim Auftraggeber, Nachtrag zum Bauvertrag, Nachtragsangebot, Prüfungsvermerk zur Gesamtvergütung, Nachtragsmanagement beim Auftragnehmer, Mehrvergütung, Bauvertrag