Source: http://docplayer.fi/18723242-Paallystysurakka-2014-urakkaohjelma.html
Timestamp: 2019-11-19 21:07:59+00:00
Document Index: 1830270

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'KKO ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

PÄÄLLYSTYSURAKKA 2014 URAKKAOHJELMA - PDF
Download "PÄÄLLYSTYSURAKKA 2014 URAKKAOHJELMA"
1 LIITE 1 ESPOON KAUPUNKI Päällysteet ja merkinnät PL ESPOON KAUPUNKI PÄÄLLYSTYSURAKKA 2014
2 Päällysteet ja merkinnät (19) Sisältö 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA RAKENNUTTAJA TILAAJA RAKENNUSKOHDE 4 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS Urakkamuoto Maksuperuste Urakkasuhteet 6 3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakkarajat Urakkaan kuulumattomat työt ja hankinnat Sivuvelvollisuudet Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet Muut sivuvelvollisuudet Työmaapalvelut Työmaan johtovelvollisuudet 8 4. TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA Tilaajan suoritusvelvollisuus 8 5. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT Sopimusasiakirjat Määrälaskenta Määrämittaukset Sopimusasiakirjojen julkisuus 9 6. URAKKA-AIKA Suoritusaika Töiden aloitus Töiden valmistuminen Välitavoitteet Viivästyssakko VAKUUDET JA VAKUUTUKSET Urakoitsijan vakuudet Rakennusajan vakuus Takuuaika ja takuuajan vakuus Tilaajan vakuudet Vakuutukset Rakennuskohteen vakuuttaminen TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Urakkahinnan maksaminen 15
3 Päällysteet ja merkinnät (19) Ennakko Hintasidonnaisuudet Kustannusindeksi Poikkeavan vuodenajan korotus Poikkeavan työajan korotus Laskujen maksuaika ORGANISAATIOT Tilaajan organisaatio/edustajat Urakoitsijan organisaatio/edustajat YHTEISET TOIMITUKSET Katselmukset Työmaakokoukset Työmaapäiväkirja Vastaanottotarkastus Takuutarkastus LAADUNVARMISTUS Tilaajan laadunvarmistus Urakoitsijan laadunvarmistus RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin Ongelmajätteet Työvoimamääräykset Ilmoitukset lääninverovirastolle 19
4 Päällysteet ja merkinnät (19) 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 RAKENNUTTAJA 1.2 TILAAJA 1.3 RAKENNUSKOHDE Rakennuttaja on Espoon Kaupunki. Rakennuttajan edustajana, tilaajana toimii Espoon kaupungin Espoo Kaupunkitekniikka- liikelaitos. Urakan kohteena ovat Espoon kaupungin alueella sijaitsevat mm. kohdeluettelon mukaiset katu- ja kiinteistöalueet sekä Espoon kaupungin ja Kauniaisten kaupungin alueella sijaitsevat HSY Veden osoittamat työkohdealueet arviomäärältään n. 150 kpl. 2 URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 2.1 URAKKAMUOTO 2.2 MAKSUPERUSTE Urakka on yksikköhintaurakka. Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvät yksikköhinnat. Hintoihin on laskettava kaikki valmiin työn edellyttämät kustannukset, kuten yleiskulut, liikennejärjestelyt, kuljetuskustannukset, laadunvalvonta ja tavanomaiset aputyöt hankintoineen, päällystystyöhön liittyvät aputyöt kuten kohteen puhdistus, kuivaus, poikkisuuntaisen reunan(päätysauman) jyrsintä, murskepohjalla lähtösauman viimeistely sahaten, jyrsien, piikaten tai leikaten. Jyrsintätöissä rouheen kuormaus ja poisajo tilaajan osoittamiin kohteisiin, liikennettä haittaavien jyrsinsaumojen loivennus on laskettava yksikköhintoihin. Myös työaikarajoituksista johtuvat kustannukset tulee sisällyttää jyrsinnän yksikköhintaan poislukien yötyönä tehtävät työt.
5 Päällysteet ja merkinnät (19) Hinta- ja palkkatason muutokset eivät lisää eivätkä vähennä urakkasummaa. Urakan kokonaismäärien pieneneminen tai suureneminen ei aiheuta muutosta urakan yksikköhintoihin. Päällystemassa levitetään pääsääntöisesti konetyönä levittäjällä. Mikäli massa levitetään käsityönä, tulee siitä kohdekohtaisesti sopia valvojan kanssa. Mikäli päällystemassa joudutaan poikkeuksellisesti levittämään käsityönä, maksetaan käsityölisänä korvaus, jonka suuruus on massatonnilta yhden miestyötunnin hinta. Asfalttikappaleiden vastaanottomaksun kpl-hinta tarkoittaa työkohteelta poistetun 15 t painoisten poistettujen asfalttikappaleiden vastaanottokorvausta urakoitsijan vastaanottoalueelle. Ennen varsinaista tasausta tehtävistä reikien ja kolojen täytöstä maksetaan käsityölisää vastaava korvaus. Käsityölisää ei makseta, jos käsityönä levitettävä massamäärä on alle yhden tonnin. Mikäli päällystystyö tehdään tonnityönä, saadaan tonnihinta vastaavasta neliöhinnasta seuraavasti: Tonnihinta( /t) = 980 x tarjottu neliöhinta ( /m 2 ) / teoreettinen massamäärä (kg/m 2 ). Runkolinjojen kaivojen sekä palopostien ja sulkuventtiilin ja sen osien asennuksessa on yksikköhintaan sisällytettävä uusien kaivojen, sulkuventtiileiden ja niiden osien nouto tilaajan tai laitteen omistajan (HSY Vesi) varastosta osoitteesta Mikkelänkallio 11, kaivojen osalta, muut kadun kuivatukseen liittyvät kaivon kannet kehyksineen urakoitsija noutaa työkohteille Onninen Oy:n Espoon varastolta. Vanhojen kansistojen, korvattavien sulkujen ja niiden asennusosien sekä jyrsinrouheiden kuljettaminen tilaajan osoittamaan paikkaan Espoon kaupungin alueella on sisällytettävä yksikköhintoihin. Mikäli vastaanottopisteeseen ei voi tilaajasta johtuvasta syystä kuljettaa jyrsintärouhetta, tulee urakoitsijan sitoutua vastaanottamaan ja kustannuksellaan kuljettamaan jyrsimällä poistettujen massojen määrää vastaava määrä omaan hyväksyttyyn läjityspaikkaan. Kaivamalla poistettujen asfalttipalojen suhteen urakoitsija sitoutuu ottamaan ja kuljettamaan poistetun määrän varastointipaikkaansa tarvittavilta määrin määrä- ja yksikköhintaluettelon hinnoin tai vaihtoehtoisesti kuljettamaan ne tilaajan osoittamaan vastaanottopisteeseen. Kansistojen nostossa mahdollisesti tarvittavat korotusrenkaat sekä työssä tarvittavat jatkososat urakoitsija hankkii kustannuksellaan ja niiden on
6 Päällysteet ja merkinnät (19) sisällyttävä kansiston noston yksikköhintaan lukuun ottamatta yli 10 cm syvyydellä olevien kansistojen korokerenkaita, jotka maksaa tilaaja. 2.3 URAKKASUHTEET Urakoitsija voi antaa osan töistä tilaajan hyväksymille aliurakoitsijoille. Urakoitsijan tulee sitoutua siihen, että 10 % urakkatöistä voidaan alistaa sivu-urakaksi tilaajan teettämiin muihin urakoihin. 3 URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 3.1 PÄÄSUORITUSVELVOLLISUUS Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakkarajat Urakka käsittää kaikki työkohdeluettelon mukaiset työt (Liite 3), muut urakan aikana tilatut kohteet, sekä paikkaustyöt pääsääntöisesti alle 500 m2/kohde. Lisäksi urakoitsija on velvollinen suorittamaan tarjoamillaan yksikköhinnoilla Espoon kaupungin eri toimialojen, kiinteistöjen, laitosten ja yhtiöiden päällystystöitä mukaan lukien HSY Veden paikkaustyöt Espoon kaupungin ja Kauniaisten kaupungin alueilla. HSY Vesi tekee valitun urakoitsijan kanssa oman sopimuksen. HSY Veden töiden valvonta ja laskutuksen valmistelu toteutetaan Päällystysurakka 2014 kautta, urakoitsija laskuttaa tehdyistä töistä suoraan HSY Vettä tämän urakan valvojien muodostamien, hyväksyttyjen mittauspöytäkirjojen mukaisesti. Laadunvalvonta tapahtuu päällystysurakka 2014 mukaisesti. Urakkaan kuuluvat myös reunakivien oikaisutyöt sekä päällystystöihin liittyvät pienimuotoiset kiveystyöt. Työkohteiden rajaus sovitaan kohdekohtaisesti. 3.2 SIVUVELVOLLISUUDET Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet
7 Päällysteet ja merkinnät (19) (YSE ) Urakoitsijan on pyydettäessä toimitettava verovelkatodistus sekä ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä tai muu vastaava luotettava selvitys verojen, ennakonpidätystilitysten, sosiaaliturvamaksujen ja eläkemaksujen suorittamisesta. Muuna luotettavana selvityksenä pidetään Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämää voimassaolevaa pätevyystodistusta tai vastaavaa selvitystä ulkomaisen tarjoajan osalta. Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle mahdollisten aliurakoitsijoiden vastaavat selvitykset verojäämistä ja edellä mainittujen työnantajamaksujen suorittamisesta. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen urakoitsija, aliurakoitsija tai näiden alihankkija, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä. Selvitykset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia. Urakan kestäessä yli 6 kk on urakoitsijan esitettävä verovelkatodistus ja ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä 6 kuukauden välein. Maksujen laiminlyöminen on urakkasopimuksen purkuperuste Muut sivuvelvollisuudet Henkilötunnisteet Pääurakoitsijan (päätoteuttajan) on huolehdittava siitä, että jokaisella rakennustyömaalla työskentelevällä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste, sekä henkilökohtainen veronumero. Tunnisteesta on käytävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja. Työntekijän tunnisteessa tulee olla työnantajan nimi. Jokaisen urakoitsijan on toimitettava ennen työvaiheen aloittamista päätoteuttajalle omien ja alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet ja syntymäajat työmaalla tarvittavien kulkulupien myöntämiseksi ja oikeellisuuden seuraamiseksi. 3.3 TYÖMAAPALVELUT Tilaaja luovuttaa korvauksetta urakoitsijan käyttöön työkohteissa niiden toteuttamiseksi välittömästi tarvittavat alueet. Alueen käytöstä on sovittava aina kohdekohtaisesti valvojan kanssa. Vastuu työkohteesta siirtyy urakoitsijalle kohteen sovitusta aloituksesta ja päättyy kun tilaajan edustaja on työsuorituksen hyväksynyt.
8 Päällysteet ja merkinnät (19) 3.4 TYÖMAAN JOHTOVELVOLLISUUDET Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. 4 TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 4.1 TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Tilaaja suorittaa rakennuskohteessa urakka-aikana seuraavia töitä: - ennen kohteen päällystystyön aloitusta alustan koneellisen esipuhdistuksen talvihiekoituksen poiston osalta yhden kerran. - sirotepintauksen ja soratienpintauksen jälkiharjauksen, ellei toisin sovita. - tavanomaista suuremmat liikennejärjestelyt, joita voivat olla kiertotiet yms. liikennejärjestelyt, joista sovitaan aina tapauskohtaisesti valvojan kanssa - sijainti- ja korkeustietojen maastomerkinnät 1. kerran ennen uudisrakennuskohteen alkamista, jos mittatiedot häviävät, on urakoitsijan suoritettava täydennysmittaukset omalla kustannuksellaan - ilmoituksen tiedossa olevista urakkaan kuulumattomista töistä ja hankinnoista, jotka voivat rajoittaa tai haitata urakan toteutusta, joista aiheutuvista haitoista urakoitsija ei ole oikeutettu saamaan lisäkorvausta - päällystystyön valmistuttua reunasorastuksen ja multauksen 5 URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 5.1 SOPIMUSASIAKIRJAT Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava: A KAUPALLISET ASIAKIRJAT a) Urakkasopimus b) Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 c) Sivu-urakan alistamissopimus (RT 80271) d) Tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset
9 Päällysteet ja merkinnät (19) e) Urakkaohjelma f) Turvallisuusasiakirja g) Päällystystöiden arvonmuutosperusteet h) Tarjous liitteineen B TEKNISET ASIAKIRJAT i) Päällystystöiden työselostus j) Infra 2006 määrämittausohje k) Asfalttinormit 2011 l) Infra RYL 2010 m) Kaivutyöohjeet ja liikennejärjestelyt MÄÄRÄLASKENTA Tilaaja on suorittanut määrälaskennan määrä- ja yksikköhintaluetteloihin ( ). Tilaaja edellyttää, että urakkatarjous tehdään annetun työkohdeluettelon ja arvioidun määräluettelon perusteella Määrämittaukset Tilaajan edustaja suorittaa työmäärien mittaukset yhdessä urakoitsijan edustajan kanssa ja laatii kohteesta mittauspöytäkirjan. Mittauspöytäkirjan tulee sisältää laskua vastaavat tiedot työkohteesta, työn sisällöstä ja määristä hintatietoineen. Urakoitsija toimittaa tilaajan edustajalle massakuormien ja pohjatyöhön käytettyjen kiviaineksien kuormakirjat, joista on valmiiksi tehty yhteenveto. 5.3 SOPIMUSASIAKIRJOJEN JULKISUUS Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten asiakirjojen julkisuutta koskevia ja kuntalain säännöksiä. 6 URAKKA-AIKA 6.1 SUORITUSAIKA Tilaaja laatii urakalle aikataulun. Aikataulu tulee voida toteuttaa koko urakan ennakolta lasketulla keskiteholla (sopimuksen teoreettinen massamäärä/urakka-ajan työpäivien lukumäärä).
10 Päällysteet ja merkinnät (19) Tilaaja pitää aikataulun ajan tasalla. Muutokset ja työn edistyminen kirjataan työmaapöytäkirjoihin. Työkohteiden alustava työjärjestys kunnossapitotöiden osalta on esitetty Työkohdeluettelossa. Päällystyskohteiden työjärjestys esitetään viikko-ohjelmassa paikkaustöitä lukuun ottamatta. Työviikko on maanantaista perjantaihin. Päivittäinen työaika saa olla työryhmäkohtaisesti enintään 12 tuntia, ellei ole kyseessä yötyötä edeltävä tai jälkeinen päivä tai ellei siitä ole erikseen sovittu tilaajan kanssa huomioiden työaikalakimääräykset. Yötyönä tehtävän työosuuden luvan hakeminen kuluu pääurakoitsijalle, määräyksen yötyöstä antaa tilaajan edustaja. Pääurakoitsijan on haettava yötyölupaa Espoon ympäristökeskukselta siten, että lupahakemus on jätetty vähintään 30 vrk ennen toiminnan aloittamista. Pääurakoitsija vastaa lupahakemuksesta aiheutuvista kuluista. Jyrsintä- ja päällystystyöt vilkkaasti liikennöidyillä katu- ja tieosuuksilla voidaan kieltää klo sekä välisenä aikana. Laatikko- ja tartuntajyrsinnät voidaan suorittaa ennakkoon niin, että ne tulevat päällystetyksi n. viikon kuluttua jyrsinnästä, mikäli keliolosuhteet sen mahdollistavat. Urakkaan sallitaan yhden viikon pituinen työajan lyhennysvapaa, jonka ajankohta sovitaan työmaakokouksessa. Tilaajan käytettävissä tulee kuitenkin olla lyhennysvapaan aikanakin vähintään yksi pohja- ja levitysryhmä. Urakoitsijalla tulee olla samanaikaisesti mahdollisuus suorittaa sekä paikkaustöitä että isoja päällystystöitä (yli 500 m2) ja urakoitsijalla tulee olla molempiin töihin levityskalusto työryhmineen sekä pohjatyöhön sopivat tarvittavat pohjatyöryhmät työkalustoineen. Paikkaustöissä urakoitsijan tulee aloittaa annettujen työkohteiden työt kahden työpäivän sisällä valvojan ohjeiden mukaisesti pois lukien liiken - teellisesti vaaralliset kohteet, joihin urakoitsijan tulee ryhtyä valvojan ohjeiden mukaisesti tiedon saatuaan. Ellei valvojan kanssa ole muuten sovittu ja urakoitsija myöhästyy työn aloitusajankohdasta( 2 pv) seuraa siitä 1. myöhästymisestä huomautus, jonka jälkeen myöhästyminen aiheuttaa
11 Päällysteet ja merkinnät (19) 2. kerrasta alkaen sopimussakkoa 2000,00 ja tämän jälkeen 5000,00. Urakoitsijan tulee mitoittaa työtehonsa niin, että urakoitsija voi tarvittaessa tilaajan niin vaatiessa asettaa kolme pohjatyökonein - ja asfaltinlevittimin varustettua työryhmää urakkaan Töiden aloitus Työn aloittamisesta sovitaan urakan aloituskokouksessa Töiden valmistuminen Urakan on oltava valmiina paikkaustöitä lukuun ottamatta ja koko urakan on oltava valmis viimeistään SMA - kohteiden tulee olla valmiita mennessä, ellei tilaaja toisin sovi yhteisellä sopimuksella urakoitsijan kanssa Välitavoitteet Espoon kaupungilla on oikeus jatkaa sopimuskautta yhdellä (1) optiovuodella. Espoon kaupunki tekee päätöksen option käytöstä erikseen. Option käyttämisestä ilmoitetaan viimeistään 6 kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Espoon kaupunki varaa oikeuden olla ottamatta optiovuotta käyttöön. Urakan välitavoitteet ovat välitavoite 1 ja välitavoite 2. Välitavoite 1 sisältäen se määrä kohteita valmiina , jotka voidaan ennakkoon lasketulla keskiteholla toteuttaa. Välitavoite 2 sisältäen yksikköhintaluettelon mukaisen määrän kohteita, joiden tulee olla valmiina
12 Päällysteet ja merkinnät (19) 6.2 VIIVÄSTYSSAKKO Viivästyssakko on kultakin työpäivältä, jonka urakka myöhästyy urakkasopimuksessa mainitusta valmistumisesta 0, 05 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta, sivu- ja aliurakoissa 0,1 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Viivästyssakko lasketaan urakan valmistumisen osalta enintään 50 työpäivältä ja välitavoitteineen enintään 75 työpäivältä. Yksittäisen työkohteen valmistumisen viivästyessä työmaakokouksessa, alkukatselmuksessa tai tilaajan edustajan ja urakoitsijan yhdessä sovitusta valmistumisajasta urakoitsijasta johtuvasta syystä, peritään viivästymissakkoa kultakin alkavalta myöhästymisviikolta ,0 % (poikkeus YSE 1998, 18 ).ko. kohteen arvonlisäverottomasta laskutushinnasta. Mikäli jyrsittyä aluetta ei ole päällystetty urakoitsijasta johtuvasta syystä urakan valvojien määrittämän n. yhden viikon tai työmaakokouksessa sovitun ajan kuluessa jyrsintyön valmistumisesta, peritään viivästymissakkoa kultakin alkavalta viivästymisviikolta ,0 % (poikkeus YSE 1998, 18 ) päällystämättömän alueen arvonlisäverottomasta laskutushinnasta, jyrsintyön hinta mukaan lukien. Yksittäisen kohteen viivästymissakolle ei ole ylärajaa.
13 Päällysteet ja merkinnät (19) Tehtävien laiminlyöntien seuraamukset: Kirjallisen muistutuksen tai sakon perusteena olevat tehtävien laiminlyöntikategoriat (1,2,3,4,5) 1. Vakavat laiminlyönnit liittyen liikenteen hoitoon ja -järjestelyyn, työnaikaisista liikennejärjestelyistä tiedottamiseen tai työturvallisuuteen mm: Urakkakohtaiset samasta laiminlyöntikategoriasta annettavat kirjalliset muistutukset ja sakot (alv 0 %) Seuraavat 1. kerta 2. kerta kerrat - toiminta ilman tai vastoin liikenteen ohjaussuunnitelmaa / Espoon kaupungin lupaa - suoritettavaan työhön (esim. liikenteenohjaaja) nähden riittämätön pätevyys tai tieturvakoulutuksien laiminlyönti - toiminta vastoin muita edellytettäviä lupia tai niiden vastainen toiminta - puutteet / virheet työmaan henkilöluettelossa (Vna 205/2009,13 ) Kaikki muut laiminlyönnit liikenteen hoitoon ja -järjestelyyn, työnaikaisista liikennejärjestelyistä tiedottamiseen tai työturvallisuuteen kuten - tietyömaasta varoittavien merkkien tai kylttien puuttuminen - kevyen liikenteen järjestelyjen puutteellisuudet - asianmukaista varoitusvaatetusta tai henkilösuojaimia ei käytetä 3. Laiminlyönti työturvallisuutta koskevien asiakirjojen laatimisessa, jonka vuoksi tilaajan VNA 205/2009 mukaisen huolehtimisvelvollisuuden täyttyminen vaarantuu 4. Laatusuunnitelman vastainen toiminta ja ympäristöasioihin liittyvät laiminlyönnit kirjallinen muistutus kirjallinen muistutus kirjallinen muistutus Urakoitsijan laatusuunnitelman mukaisessa asiakirjassa (mm. laaturaportissa tai työmaapäiväkirjassa) on todennettavasti kirjattu tosiasioita vastaamattomia tietoja
14 Päällysteet ja merkinnät (19) 7 VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 7.1 URAKOITSIJAN VAKUUDET Rakennusajan vakuus Rakennusajan vakuus on 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta (YSE 1998, 36 ). Rakennusaikainen vakuus on oltava asetettuna ennen ensimmäisen laskun maksua Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle heti, kun työntulos on kokonaisuudessaan otettu vastaan, vastaanottotarkastuspöytäkirja on allekirjoitettu, takuuajan vakuus on asetettu, mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmansille osapuolille, joille rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen, ja rakennuttajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen vakuus niiden selvittämiseksi ja suorittamiseksi on asetettu Takuuaika ja takuuajan vakuus Takuuaika on kaksi vuotta. Takuuajan vakuus on 2 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. 7.2 TILAAJAN VAKUUDET Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei kunnallisena julkisena tilaajana esitä selvitystä eikä aseta vakuutta (poikkeus YSE 1998, 37 ). 7.3 VAKUUTUKSET Rakennuskohteen vakuuttaminen Urakoitsijan tulee ottaa rakennuskohteelle YSE 1998, 38 :n mukaiset vakuutukset.
15 Päällysteet ja merkinnät (19) 8 TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 8.1 URAKKAHINNAN MAKSAMINEN Ennakko Ennakkomaksua ei suoriteta. 8.2 HINTASIDONNAISUUDET Urakkahinta on kiinteä urakka-aikana Urakoitsijan annettua suhteutuskorjauksen muutostiedot eri massalaaduille, voidaan ne asfalttinormien ohjeistuksen niin salliessa hyväksyä käytettäväksi siten, että sellaiset hintamuutokset jotka ovat yli 5 c / tarjottu massan t - tai m2- määräinen yksikköhinta, sitä joko korottavasti tai laskevasti, tulevat voimaan ja tätä pienempiä muutoksia ei huomioida. Mikäli urakkaa jatketaan tämän urakan valmistumisen jälkeen tilaajan erikseen tekemällä päätöksellä yhdellä (1) optiovuodella, sidotaan optiovuoden bitumisten tuotteiden yksikköhinnat bitumi-indeksiin vuoden 2014 bitumin elokuun raakaainehinnan ja tilastokeskuksen bitumi-indeksitaulukon 2005=100 vaikutuksen mukaisesti laaduittain sekä kuukausittain tarkasteltuna. Bitumi-indeksin lähtöarvona käytetään vuoden 2014 elokuun arvoa. Bitumi-indeksimuutoksen vaikutus bitumisten tuotteiden yksikköhintoihin otetaan huomioon optiovuonna bitumisten tuotteiden yksikköhintoja laskevana tai lisäävänä tekijänä. Muut optiovuoden yksikköhinnat ovat kiinteät Poikkeavan vuodenajan korotus Mikäli päällystystyö tehdään tilaajasta riippuvista syistä välisenä aikana, tai työ on tilattu jälkeen, on
16 Päällysteet ja merkinnät (19) urakoitsija oikeutettu 30 % korotukseen (talvityökorotuksena) koskien kohteen asfalttimassan yksikköhintaa Poikkeavan työajan korotus Mikäli päällystystyö tehdään tilaajasta riippuvista syistä klo välisenä aikana, urakoitsija saa 20 % korotuksen (yötyökorotuksena) koskien kohteen asfalttimassan yksikköhintaa ja jyrsintyön yksikköhintaa. 8.3 LASKUJEN MAKSUAIKA Laskujen maksuaika on 30 vrk (poikkeus YSE 1998, 41 ) siitä kun sähköisesti toimitettu maksukelpoinen lasku on saapunut Espoon Kaupungin Talouspalveluille. Ylittäneeltä ajalta urakoitsijalla on oikeus periä viivästyskorkolain kulloinkin voimassaoleva viivästyskorko. Tilaajalla on oikeus pidättää enintään 5 % urakkasummasta, kunnes urakka on hyväksytysti vastaanotettu ja taloudellinen loppuselvitys suoritettu. Urakoitsijan tulee toimittaa kohteen tiedot, siten, että tilaajan laatima mittauspöytäkirja on valmiina kaikkien tietojen osalta 2 viikon kuluessa kohteen valmistumisesta ja lasku 1 viikon kuluessa mittauspöytäkirjan allekirjoituksesta ellei toisin sovita. Tilaajalla on oikeus periä laskutuksen viivästymisestä korvaus määrältään 5 % alkavalta täydeltä viivästysviikolta (maksimi 20 %) niistä työkohteiden arvonlisäverottomista summista, jotka ovat aiheuttaneet laskun viivästymisen sekä oikeus vaatia selvitystä viivästyksen syystä. 9 ORGANISAATIOT 9.1 TILAAJAN ORGANISAATIO/EDUSTAJAT Tilaajan toimivaltaisena edustajana urakkaan liittyvissä asioissa toimivat urakkasopimuksessa mainitut tai heidän nimeämänsä henkilöt.
17 Päällysteet ja merkinnät (19) 9.2 URAKOITSIJAN ORGANISAATIO/EDUSTAJAT Urakoitsijaa pyydetään tarjouksessaan ilmoittamaan tähän urakkaan ehdotettavat urakoitsijan edustaja ja vastaava työnjohtaja. Työnjohtajan ja vähintään yhden jäsenen jokaisesta työryhmästä tulee olla suomenkielentaitoinen sekä suulliselta, että kirjalliselta esitykseltään sekä omata päällystysalan teknisen sanaston riittävä ymmärrys urakan oikeaa ja turvallista toteuttamista varten. Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämän työnjohdon. 10 YHTEISET TOIMITUKSET 10.1 KATSELMUKSET Rakennuttajan luovuttamat työalueet täsmennetään yhteisessä katsel - muksessa TYÖMAAKOKOUKSET Työmaakokouksia pidetään tarvittaessa, n. 5 viikon välein. Työmaakokouksien puheenjohtajina ja sihteereinä toimivat tilaajan edustajat TYÖMAAPÄIVÄKIRJA Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa VASTAANOTTOTARKASTUS YSE :n mukaan TAKUUTARKASTUS Takuuajan puolivälissä pidetään tilaajan pyynnöstä välitarkastus. Välitarkastukseen nähden noudatetaan soveltuvin osin takuutarkastuksesta annettuja määräyksiä.
18 Päällysteet ja merkinnät (19) 11 LAADUNVARMISTUS 11.1 TILAAJAN LAADUNVARMISTUS Laatu ja arvonmuutokset arvioidaan Vuoden 2014 päällystystyöt arvonmuutosperusteet mukaisesti URAKOITSIJAN LAADUNVARMISTUS Urakoitsijan tulee ennen työn aloitusta laatia työkohtainen laatusuunnitelma. 12 RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN Riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivät voi keskenään sopia ratkaistaan Suomen lain mukaan Espoon käräjäoikeudessa (poikkeus YSE 1998, 92 ). 13 MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 13.1 OMISTUSOIKEUS IRROTETTAVIIN AINEKSIIN Omistusoikeus urakka-alueelta irrotettaviin urakkasuorituksessa tarpeettomiin aineksiin kuuluu urakoitsijalle lukuun ottamatta seuraavia materiaaleja: - jyrsinrouhe - kaivonkansistot - nupu- ja noppakivet - luonnonreunakivet - puut ja pensaat 13.2 ONGELMAJÄTTEET Urakoitsija esittää turvallisuusasiakirjassaan urakassa esiin tulevien ongelmajätteiden käsittelyn, tarjoushetkellä urakassa ei ole tilaajan tiedossa ongelmajätteitä TYÖVOIMAMÄÄRÄYKSET Urakoitsijan tulee antaa työvoimastaan tilaajalle vahvuusilmoitus työmaakokouksien yhteydessä.
19 Päällysteet ja merkinnät (19) 13.4 ILMOITUKSET LÄÄNINVEROVIRASTOLLE Tilaaja pidättää itsellään oikeuden ilmoittaa lääninverovirastolle kaupungin kanssa urakkasopimuksen tehneiden urakoitsijoiden nimet ja urakkasummat.