Source: http://slideplayer.it/slide/2904101/
Timestamp: 2017-02-25 11:29:15+00:00
Document Index: 135210448

Matched Legal Cases: ['art. 32', 'art. 104', 'art.131', 'art. 32', 'art. 104', 'art.131', 'art.104', 'art.32', 'art.131', 'art.131', 'art.131', 'art.32', 'sentenza ', 'art.15', 'art. 97', 'art. 97', 'art.97', 'art.91']

Il Decreto Interministeriale 9 settembre 2014 Esempio di stesura di un PSC e del Fascicolo dell’Opera con il modello semplificato Semplifichiamo il lavoro. - ppt scaricare
PubblicatoVenceslao Usai
Presentazione sul tema: "Il Decreto Interministeriale 9 settembre 2014 Esempio di stesura di un PSC e del Fascicolo dell’Opera con il modello semplificato Semplifichiamo il lavoro."— Transcript della presentazione:
Il Decreto Interministeriale 9 settembre 2014 Esempio di stesura di un PSC e del Fascicolo dell’Opera con il modello semplificato Semplifichiamo il lavoro del Coordinatore?
Cassazione Penale Sez. III – 26 maggio 2008 – n.21002 – Altieri – “Sull’adeguatezza del PSC” “l’imputato ha completamente eluso di corredare il piano di sicurezza delle indicazioni prescritte o per meglio dire ha proceduto, [omissis]... al mero assemblamento informatico di astratte previsioni legislative con nessuna aderenza ai lavori svolti in concreto e quindi di nessuna utilità in materia di prevenzione infortuni, [omissis]... la relazione tecnica de qua è solo un sofisticato stratagemma utile ad adempiere in modo burocratico e formale agli obblighi di legge però eludendoli in sostanza del tutto” Cassazione Penale Sez. IV – 23 luglio 2008 – n.30812 – Galbiati – “Sulla genericità del PSC” “era stato predisposto in modo molto generico, era privo di indicazioni sulla procedura specifica da seguire per praticare le aperture nel muro perimetrale, ed in specie mancava della prescrizione relativa alla collocazione di puntelli, da porsi diagonalmente rispetto ai due lati del muro che circoscrivevano le aperture, e da ancorarsi al muro stesso ed al pavimento”. Cassazione Penale Sez. IV – 8 aprile 2010 – n.13236 – Rizzo – “Sull’aggiornamento del PSC” “che imponeva di modificare l'originario piano di lavoro e di adattarlo alla nuova situazione, nascesse il dovere dell'imputato, in ragione della qualifica ricoperta, di rielaborare il piano di sicurezza in vista dell'esigenza di …” Cassazione Penale Sez. IV – 29 marzo 2011 – n.12703 – Morgigni – “Sull’aggiornamento del PSC”
I Modelli Semplificati del PSC, POS e PSS art. 32, comma 1, lett. h) e comma 4, L. 98/2013 – introduzione art. 104-bis d.lgs. n. 81/2008 e modifica art.131 d.lgs. n.163/06art. 32, comma 1, lett. h) e comma 4, L. 98/2013 – introduzione art. 104-bis d.lgs. n. 81/2008 e modifica art.131 d.lgs. n.163/06
PSC, POS e PSS Al comma 1, lettera h, viene introdotto l’art.104-bis al TUSL: “Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della salute, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell’opera di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi”.“Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della salute, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell’opera di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi”.
PSC, POS e PSS Al comma 4 dell’art.32, viene introdotto il comma 2-bis all’art.131 del codice dei contratti pubblici: “Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento di cui al comma 2, lettera b), [dell’art.131-ndr] fermi restando i relativi obblighi”“Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento di cui al comma 2, lettera b), [dell’art.131-ndr] fermi restando i relativi obblighi” Il decreto interministeriale riferito ad entrambe le semplificazioni, secondo quanto indicato nella norma (ai commi 2 e 5 dell’art.32), è adottato entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto del Fare e, dunque, entro il 21 ottobre 2013.
Procedura di infrazione e condanna per lo Stato italiano La Corte di Giustizia Ue, con sentenza del 7 ottobre 2010 ha stabilito che quando più imprese sono presenti in un cantiere, è obbligatorio nominare un coordinatore per la sicurezza il quale è tenuto a redigere un piano di sicurezza, secondo le direttive comunitarie.. D.lgs. n. 81/08 PSC, POS e PSS
L’All. XV d.lgs.n.81/08
2.3 INTERFERENZE E COORDINAMENTO 2.2 AREA ORGANIZZAZIONE LAVORAZIONI 2.1 CONTENUTI MINIMI 2.1.1 SPECIFICITA’ 2.1.2 CONTENUTI 2.1.4 Planimetria e Relaz.Geologica 2.1.5 Riferimento contenuti punto 2.1.2. 2.1.3 Procedure complementari x POS All.XV.1 Elenco elementi essenziali 2.1.2 lett. a) Descriz.opera 2.1.2 lett. b) Soggetti 2.1.2 lett. c) Relazione 2.1.2 lett. d) Scelte prog e organiz 2.1.2 lett. e) Prescriz x Interferenze per lavorazioni 2.1.2 lett. h) Organizione Emergenze 2.1.2 lett. i) Durata fasi Area cantiere (2.1.2 d 1) Organizzazione cantiere (2.1.2 d 2) Lavorazioni (2.1.2 d 3) 2.1.2 lett. f) Coordinamento uso attrezzature etc 2.1.2 lett. g) Coordinamento tra datori di lavoro 2.1.2 lett. l) Costi Sicurezza 2.2.2 Organizzazione del cantiere: Analisi punti f-g 2.2.1 Area di cantiere 2.2.2 Organizzazione del cantiere: Analisi punti a-b-c-d-e-h-i-l-m-n 2.2. 1 lett. b1) Lavori stradale e autostr. x rischi da traffico 2.2. 1 lett. b2) Rischio annegamento 2.2. 1 lett. a) Caratt.Area: linee aeree e condutture sotterranee 2.2. 1 lett. b) Fattori esterni quali: 2.2. 1 lett. c) Rischi del cantiere x area circostante All. XV.2 per analisi: 2.2.3 Lavorazioni: Analisi di almeno 11 rischi elencati 2.3.1 Analisi interferenze e cronoprogramma 2.3.2 Sfalsamento spaziale temporale lavorazioni 2.3.3 Verifica per aggiornamento PSC e cronoprogramma 2.3.4 Uso comune attrezzature, apprestamenti etc 2.3.5 Nominativi imprese e L.A. per attuazione punti 2.2.4 e 2.3.4 a cura del CSE 2.2.4 contenuti 2.2.1. Area 2.2.4 contenuti 2.2.2. Organizzazione 2.2.4 contenuti 2.2.3. Lavorazioni 2.1.2 lett. b) Soggetti
Allegato II Modello semplificato per la redazione del PSC 000/00/0000PRIMA EMISSIONECSP REVDATADESCRIZIONE REVISIONEREDAZIONEFirma PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO MODELLO SEMPLIFICATO
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (2.1.1)* Il PSC è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità, conforme alle prescrizioni dell’art.15 del d.lgs. n. 81/2008, le cui scelte progettuali ed organizzative sono effettuate in fase di progettazione dal progettista dell’opera in collaborazione con il CSP IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA (2.1.2)* Indirizzo del cantiere (a.1) Descrizione del contesto in cui è collocata l’area di cantiere (a.2) Inquadramento territoriale: caratterizzazione geotecnica: contestualizzazione dell’intervento: Descrizione sintetica dell’opera con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche (a.3) Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza (b) Committente: cognome e nome: indirizzo: cod.fisc.: tel.: mail.: Responsabile dei lavori (se nominato) : cognome e nome: indirizzo: cod.fisc.: tel.: mail.: Coordinatore per la progettazione: cognome e nome: indirizzo: cod.fisc.: tel.: mail.: Coordinatore per l’esecuzione: cognome e nome: indirizzo: cod.fisc.: tel.: mail.:
IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI (2.1.2 b)* (Aggiornamento da effettuarsi nella fase esecutiva a cura del CSE quando in possesso dei dati) IMPRESA AFFIDATARIA N.: Dati identificativiAttività svolta in cantiere dal soggettoSoggetti incaricati per l’assolvimento dei compiti ex art. 97 in caso di subappalto Nominativo: indirizzo: cod.fisc.: p.iva: nominativo datore di lavoro: Nominativo: Mansione: IMPRESA AFFIDATARIA ed ESECUTRICE N.: Dati identificativiAttività svolta in cantiere dal soggettoSoggetti incaricati per l’assolvimento dei compiti ex art. 97 in caso di subappalto Nominativo: indirizzo: cod.fisc.: p.iva: nominativo datore di lavoro: Nominativo: Mansione: IMPRESA ESECUTRICE SUBAPPALTATRICE N.: Dati identificativiAttività svolta in cantiere dal soggetto Nominativo: indirizzo: cod.fisc.: p.iva: nominativo datore di lavoro: Affidataria di riferimento : LAVORATORE AUTONOMO N.: Dati identificativiAttività svolta in cantiere dal soggetto Nominativo: indirizzo: cod.fisc.: p.iva: Eventuale impresa riferimento se subaffidatario: :
COMMITTENTE ……………………… CSE …………………………….. RdL (eventuale) ……………… Lavoratore autonomo …………………………. IMP affidataria …………………….. Incaricati gestione art.97 …………………….. IMP affidataria ed Esecutrice ………………… IMP affidataria ed Esecutrice ……………………… Lavoratore autonomo subaffidatario ……………………………… IMP esecutrice subappaltatrice …………………………. IMP esecutrice subappaltatrice …………………………. ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE
INDIVIDUAZIONE ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI ALL’AREA DI CANTIERE (2.1.2 d.2; 2.2.1; 2.2.4)* (nella presente tabella andranno analizzati tutti gli elementi della prima colonna ma sviluppati solo quelli pertinenti al cantiere) CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIERE SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI MISURE DI COORDINAMENTO DALL’ESTERNO VERSO IL CANTIERE E VICEVERSA FALDE FOSSATI ALBERI ALVEI FLUVIALI BANCHINE PORTUALI RISCHIO DI ANNEGAMENTO MANUFATTI INTERFERNTI O SUI QUALI INTERVENIRE INFRASTRUTTURE: STRADE,FERROVIE,IDROVIE, AEROPORTI LAVORI STRADALI E AUTOSTRADALI AL FINE DI GARANTIRE LA SICUREZZA E SALUTE NEI CONFRONTI DEI RISCHI DERIVANTI DAL TRAFFICO CIRCOSTANTE EDIFICI CON ESIGENZE DI TUTELA: SCUOLE, OSPEDALI, CASE DI RIPOSO, ABITAZIONI LINEE AREE CONDUTTURE SOTTERRANEE DI SERVIZI VIABILITA’ INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ALTRI CANTIERI ALTRO (descrivere) RUMORE POLVERI FIBRE FUMI VAPORI GAS ODORI INQUINANTI AERODISPERSI CADUTA DI MATERIALI DALL’ALTO ALTRO (descrivere)
ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (2.1.2.d 2; 2.2.2, 2.2.4)* (nella presente tabella andranno analizzati tutti gli elementi della prima colonna ma sviluppati solo quelli pertinenti al cantiere) ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERESCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE PROCEDUREMISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI MISURE DI COORDINAMENTO MODALITA’ DA SEGUIRE PER LA RECINZIONE, GLI ACCESSI E LE SEGNALAZIONI DEL CANTIERE SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI VIABILITA’ PRINCIPALE DI CANTIERE IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E RETI PRINCIPALI DI ELETTRICITA’, ACQUA, GAS E ENERGIA DI QUALSIASI TIPO IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLA CONSULTAZIONE DEI RLS DISPOSIZIONI PER L’ORGANIZZAZIONE TRA I DATORI DI LAVORO, IVI COMPRESI I LAVORATORI AUTONOMI, DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ NONCHE’ LA LORO RECIPROCA INFORMAZIONE MODALITA’ DI ACCESSO DI MEZZI PER LA FORNITURA DEI MATERIALI DISLOCAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CANTIERE DISLOCAZIONE DELLE ZONE DI CARICO E SCARICO ZONE DI DEPOSITO DI ATTREZZATIRE E DI STOCCAGGIO MATERIALI E RIFIUTI ZONE DI DEPOSITO DEI MATERIALI CON PERICOLO D’INCENDIO O DI ESPLOSIONE ALTRO (descrivere) (*) Di ognuno dei punti individuati deve essere data evidenza nelle planimetria di cantiere
PLANIMETRIA / E DEL CANTIERE Note: NON E’ UN ALLEGATO
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI (2.1.2.d 3; 2.2.3; 2.2.4)* I rischi affrontati in questa sezione del PSC, oltre a quelli particolari di cui all’allegato XI del decreto 81/08, saranno quelli elencati al punto 2.2.3 dell’allegato XV, ad esclusione di quelli specifici propri delle attività delle singole imprese (2.1.2 lett. d) e 2.2.3). Andrà compilata una scheda per ogni lavorazione, analizzando tutti gli elementi della prima colonna sviluppando solo quelli pertinenti alla lavorazione a cui la scheda si riferisce. LAVORAZIONE : RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONISCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE PROCEDUREMISURE PREVENTIVE E PROTETTIVETAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI MISURE DI COORDINAMENTO LAVORI CHE SPONGONO I LAVORATORI A RISCHI DI SEPPELLIMENTO O DI SPROFONDAMENTO A PROFONDITÀ SUPERIORE A M 1,5 O DI CADUTA DALL’ALTO DA ALTEZZA SUPERIORE A M 2, SE PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA NATURA DELL’ATTIVITÀ O DEI PROCEDIMENTI ATTUATI OPPURE DALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O DELL’OPERA LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI AL RISCHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE DALL’INNESCO ACCIDENTALE DI UN ORDIGNO BELLICO INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE ATTIVITÀ DI SCAVO (Assolvimento dei compiti di valutazione previsti all’art.91 c.2-bis) LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A SOSTANZE CHIMICHE O BIOLOGICHE CHE PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI OPPURE COMPORTANO UN’ESIGENZA LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE ESIGONO LA DESIGNAZIONE DI ZONE CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE AREE A CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RISCHIO DI ANNEGAMENTO LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E GALLERIE RISCHIO DI INSALUBRITA’ DELL’ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA RISCHIO DI INSTABILITA’ DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA LAVORI COMPORTANTI L’IMPIEGO DI ESPLOSIVI RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI ELEMENTI PREFABBRICATI PESANTI RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL’AREA DI CANTIERE RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI, OVE LE MODALITA’ TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN PROGETTO RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA RISCHIO DI ELETTROCUZIONE RISCHIO RUMORE RISCHIO DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE ALTRO (descrivere)
INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI (2.1.2 lett. e) e lett. i); 2.3.1;2.3.2; 2.3.3)* Descrivere i rischi di interferenza individuati in seguito all’analisi del cronoprogramma dei lavori e del lay-out del cantiere indicando le procedure per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti. Nel caso tali rischi non possano essere eliminati o permangano rischi residui vanno indicate le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale atti a ridurre al minimo tali rischi. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI (il tempo in relazione alla complessità del progetto può essere espresso in gg, sett., o inizialmente anche in mesi salvo successivo dettaglio) ENTITA’ PRESUNTA DEL CANTIERE ESPRESSA IN UOMINI GIORNO : ________ Tempo12345678910111213141516Note Fasi N. NFASE INTEFERENZA LAVORAZIONISfasamento Spaziale Sfasamento Temporale PRESCRIZIONI OPERATIVE 1  2  3  …  NMisure preventive e protettive da attuareDispositivi di protezione da adottareSoggetto attuatoreNote 1 2 3 … Vi sono interferenze tra le lavorazioni: NO  SI  (anche da parte della stessa impresa o lavoratori autonomi)
PROCEDURE COMPLEMENTARI O DI DETTAGLIO DA ESPLICITARE NEL POS (2.1.3)* Vanno indicate, ove il coordinatore lo ritenga necessario per una o più specifiche fasi di lavoro, eventuali procedure complementari o di dettaglio da esplicitare nel POS dell’impresa esecutrice. Tali procedure, normalmente, non devono comprendere elementi che costituiscono costo della sicurezza e vanno successivamente validate all’atto della verifica dell’idoneità del POS. Sono previste procedure: si  no  Se si, indicazioni a seguire: NLavorazioneProceduraSoggetto destinatario 1 2 3 …
MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA SCHEDA N° Fase di pianificazione (2.1.2 lett.f))* apprestamento infrastruttura attrezzatura mezzo o servizio di protezione collettiva Descrizione: Fase/i d’utilizzo o lavorazioni: Misure di coordinamento (2.3.4.): Fase esecutiva (2.3.5) Soggetti tenuti all’attivazione 1.- Impresa Esecutrice : 2.- Impresa Esecutrice : 3.- Impresa Esecutrice : 4.- Impresa Esecutrice : 5.- L.A. : 6.- L.A. : 7.- L.A. : 8.- Cronologia d’attuazione Modalità di verifica: Data di aggiornamento:il CSE ……
MODALITA’ ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO (2.1.2 lett. g); 2.2.2 lett.g) )* Individuare tempi e modalità della convocazione delle riunioni di coordinamento nonché le procedure che le imprese devono attuare per garantire tra di loro la trasmissione delle informazioni necessarie ad attuare la cooperazione in cantiere.  Trasmissione delle schede informative delle imprese presenti  Riunione di coordinamento  Verifica della trasmissione delle informazioni tra le imprese affidatarie e le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi  Altro (descrivere) DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS (2.2.2 lett.f) )* Individuare le procedure e la documentazione da fornire affinché ogni Datore di Lavoro possa attestare l’avvenuta consultazione del RLS prima dell’accettazione del PSC o in caso di eventuali modifiche significative apportate allo stesso.  Evidenza della consultazione :  Riunione di coordinamento tra RLS :  Riunione di coordinamento tra RLS e CSE :  Altro (descrivere) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI (2.1.2 lett. h))* Pronto soccorso:  a cura del committente:  gestione separata tra le imprese:  gestione comune tra le imprese: In caso di gestione comune indicare il numero minimo di addetti alle emergenze ritenuto adeguato per le attività di cantiere: Emergenze ed evacuazione : Numeri di telefono delle emergenze: Pronto soccorso più vicino: Vigili del fuoco: … Individuare le procedure di intervento in caso di eventuali emergenze prendendo in considerazione in particolare tutte quelle situazioni in cui sia non sia agevole procedere al recupero di lavoratori infortunati (scavi a sezione obbligata, ambienti confinati, sospensione con sistemi anticaduta, elettrocuzione, ecc.).
STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA (4.1)* Riportare in forma analitica la stima dei costi della sicurezza calcolata secondo quanto prescritto dal comma 4 dell’allegato XV del d.lgs. n. 81/2008, ed in base a quanto indicato nel presente PSC nDescrizioneCalcolo analitico (quantità x prezzo unitario x tempo di utilizzo) Totale 1APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC 2MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE EVENTUALMENTE PREVISTE NEL PSC PER LAVORAZIONI INTERFERENTI 3IMPIANTI DI TERRA 4IMPIANTI CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 5IMPIANTI ANTINCENDIO 6MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 7PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA 8EVENTUALI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E RICHIESTI PER LO SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE DELLE LAVORAZIONI INTERFERENTI 9MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA ELENCO ALLEGATI OBBLIGATORI planimetria / lay out di cantiere in funzione dell’evoluzione dei lavori; planimetrie di progetto, profilo altimetrico; relazione idrogeologica se presente o indicazioni in tal senso; computo metrico analitico dei costi per la sicurezza; tavola tecnica sugli scavi (ove necessaria) _______________________________
QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE Quadro da compilarsi alla prima stesura del PSC Il presente documento è composta da n.______ pagine. 1.Il C.S.P. trasmette al Committente ______________________ il presente PSC per la sua presa in considerazione. Data ___________ Firma del C.S.P. ______________________________ 2.Il committente, dopo aver preso in considerazione il PSC, lo trasmette a tutte le imprese invitate a presentare offerte. Data ___________ Firma del committente _________________________ Quadro da compilarsi alla prima stesura e ad ogni successivo aggiornamento del PSC Il presente documento è composta da n.______ pagine. 3.L’impresa affidataria dei lavori Ditta __________________________________________ in relazione ai contenuti per la sicurezza indicati nel PSC / PSC aggiornato:  non ritiene di presentare proposte integrative;  presenta le seguenti proposte integrative _________________________________________________ Data__________ Firma _________________________________ 4.L’impresa affidataria dei lavori Ditta ________________________________________________ trasmette il PSC / PSC aggiornato alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi: a.Ditta ___________________________________________________________________________________ b.Ditta ___________________________________________________________________________________ c.Sig. ____________________________________________________________________________________ d.Sig. ____________________________________________________________________________________ Data ___________ Firma _______________________ 5.Le imprese esecutrici (almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori) consultano e mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori copia del PSC e del POS Data __________ Firma della Ditta____________________________ 6.Il rappresentante per la sicurezza:  non formula proposte a riguardo;  formula proposte a riguardo ______________________________________________________________ Data _______________ Firma del RLS ______________________
Allegato II Modello semplificato per la redazione del PSC 000/00/0000PRIMA EMISSIONE Leonardo Da Vinci icniV aD odranoeL REVDATADESCRIZIONE REVISIONEREDAZIONEFirma PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO MODELLO SEMPLIFICATO
Allegato IV Modello semplificato per la redazione del Fascicolo dell’Opera 000/00/0000PRIMA EMISSIONE Leonardo Da Vinci icniV aD odranoeL REVDATADESCRIZIONE REVISIONEREDAZIONEFirma FASCICOLO DELL’OPERA MODELLO SEMPLIFICATO
Scaricare ppt "Il Decreto Interministeriale 9 settembre 2014 Esempio di stesura di un PSC e del Fascicolo dell’Opera con il modello semplificato Semplifichiamo il lavoro."
Presentazioni simili Piano di sicurezza e Coordinamento. CARATTERISTICHE GENERALI DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO. specifico per quella singola opera leggibile (e quindi.
STUDIO TECNICO FRANCIONI Geom. Giovanni Battista COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA Via Tevere n. 24 – Selci di SAN GIUSTINO (PG) ALBO GEOMETRI DELLA.
1 Servizio Sanitario Nazionale - Regione Liguria Azienda Sanitaria Locale n. 5 “Spezzino” Dipartimento di Prevenzione Struttura Complessa PSAL Prevenzione.