Source: http://docplayer.fi/3477706-Tuusulanjarven-poytakirja-ktr-2-2012-kunnostamisprojekti-keski-uudenmaan-vesiensuojelun-kuntayhtyman-toimisto-kultasepankatu-4-b-kerava.html
Timestamp: 2018-01-22 01:03:55+00:00
Document Index: 12758052

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

TUUSULANJÄRVEN PÖYTÄKIRJA Ktr 2/2012 KUNNOSTAMISPROJEKTI. Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän toimisto, Kultasepänkatu 4 B, Kerava - PDF
TUUSULANJÄRVEN PÖYTÄKIRJA Ktr 2/2012 KUNNOSTAMISPROJEKTI. Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän toimisto, Kultasepänkatu 4 B, Kerava
Download "TUUSULANJÄRVEN PÖYTÄKIRJA Ktr 2/2012 KUNNOSTAMISPROJEKTI. Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän toimisto, Kultasepänkatu 4 B, Kerava"
1 TUUSULANJÄRVEN PÖYTÄKIRJA Ktr 2/2012 KUNNOSTAMISPROJEKTI TUUSULANJÄRVEN KUNNOSTUSTYÖRYHMÄN KOKOUS Aika: Keskiviikko klo Paikka: Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän toimisto, Kultasepänkatu 4 B, Kerava Osallistujat: Jukka Laitila (pj.) Järvenpään kaupunki Kaarina Laine Järvenpään kaupunki Jyrki Kaija Tuusulan kunta Tero Rantanen Tuusulanjärven vesiensuojeluyhdistys Esa Partanen ProAgria Uusimaa Pertti Paakkinen Pro Tuusulanjärvi -liike Mauri Pekkarinen Keski-Uudenmaan vesiensuojelun ky Jaana Hietala (siht.) Keski-Uudenmaan vesiensuojelun ky Poissa: Jukka Valjakka Tuusulan kunta Jarmo Vääriskoski Uudenmaan ELY-keskus Pekka Kylänpää Tuomalan kalastuskunta Anu Tyni Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 1. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS Jaettu asialista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. 2. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Hyväksytään kunnostustyöryhmän pöytäkirja 1/ HOITOKALASTUS JA KALATUTKIMUKSET Kiiskilän nuottakunta tulee nuottaamaan järvelle syksyllä. Kaikki osakaskunnat ovat hyväksyneet 3-vuotisen yhteistyösopimuksen ja antaneet nuottausluvan alueelleen (Tuomalan alueella 6 vetoa). Särkikalojen populaatiotutkimuksen loppuraportin valmistumisen jälkeen kesäkuussa voidaan arvioida jatkotutkimusten tarve ja kustannukset, alustava varaus on Kunnostustyöryhmä merkitsee tiedoksi kalastus- ja kalatutkimustilanteen. 1
2 4. HOITOKALASTUSSAALIIN KÄSITTELY Lassilan tila on saanut Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselta kehotuksen parantaa kompostointikäytäntöään. Kunnostustyöryhmä käsitteli kokouksissa 3/2011 ja 1/2012 Lassilan tilan tilannetta. Hanke tilasi ProAgria Uusimaasta suunnitelman kentän rakentamisen edistämiseksi. Lassila on luvannut toimittaa tarjouksen kokouksen alkuun mennessä. Keskustelu: Kunnostustyöryhmä käsittelee Lassilan tarjouksen kalansaaliin käsittelystä. Lassilan tarjous ei eroa vuoden 2011 tarjouksesta. Lassila ei kuitenkaan toteuttanut kompostikenttää syksyksi Vuoden 2012 saalista ei voi enää luovuttaa Lassilalle mikäli kompostialue ei ole kunnossa. Todettiin, että hoitokalastus on niin keskeinen järven hoitotoimi, että kalansaaliin käsittely ei saisi olla kiinni yhdestä henkilöstä. Vaihtoehtoisten sijoituspaikkojen selvittely ei kuitenkaan ole tuottanut tulosta. Lassilan kanssa pyritään saamaan aikaan kohtuullinen sopimus ja häneltä on saatava vahvistus sille, että kompostikenttä on todella valmis ennen kalastuksen aloittamista. Keskusteltiin erilaisista sopimusmalleista. Lassilan esittämän tarjouksen lisäksi esitettiin, että hanke osallistuu kentän rakennuskuluihin siten, että kustannukset huomioidaan kalankäsittelymaksuissa takautuvasti 3-5 vuoden aikana. Myös siihen, että Lassila ei halua jatkaa kalankäsittelyä on varauduttava. Hilmaan laitetaan tarjouspyyntö kalankäsittelystä. Lisäksi todettiin, että mahdollisuutta hakea kalaa suoraan kalastajilta on markkinoitava tehokkaammin. Tavoitteena on saada asia ratkaistua hyvissä ajoin ennen kalastuksen aloittamista. Neuvotellaan Lassilan kanssa sopimusehdoista ja Hilmaan laitetaan tarjouspyyntö kalansaaliin käsittelystä. Mahdollinen sopimus ja tarjoukset käsitellään sähköpostikokouksessa. 5. SUOJAVYÖHYKESUUNNITTELU Uudenmaan ELY-keskus teettää Tuusulanjoen ja Palojoen valuma-alueelle suojavyöhykkeiden ja monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnitelman yhteistyössä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja kunnostushankkeen kanssa (liite 1). Suunnittelua ja suunnitelmaa tullaan esittelemään ja markkinoimaan asukastilaisuuksissa vuosina 2012 ja Suunnittelun kokonaiskustannukset eivät ole vielä selvillä, koska tarjouspyyntö on jätetty Kunnostushankkeen osuudeksi Tuusulanjoen valumaalueen suunnittelussa on arvioitu n /vuosi (julkaisun painatus ja neuvonta). Ympäristökeskuksen rahoitusosuus vuodelle 2013 kattaa yhden kuukauden työpanoksen, joka käytetään markkinointiin. 2
3 6. ESITE Kunnostustyöryhmä hyväksyy osallistumisen Tuusulanjoen valuma-alueen suojavyöhykkeiden ja monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnittelun rahoitukseen n /v vuosina 2012 ja JS/SUOMI ja kuntayhtymä ovat tehneet yhteistyösopimuksen MultiMediaEsitteen toimittamisesta Tuusulanjärven kunnostushankkeelle (liite 2). Esitteet laaditaan Co-Brading-menetelmällä eli esitteet rahoitetaan ilmoitusmyynnillä. Lista mahdollisista ilmoittajista on liitteenä 3. Sopimus kattaa 2500 painettua esitettä ja View- Online tuotteita (yrityksen kotisivu: Kunnostustyöryhmä hyväksyy esitteen tilaamisen JS-SUOMI Oy:ltä. 7. TOIMINTASUUNNITELMAN SEURANTA JA PÄIVITYS Huhtikuun loppuun mennessä toteutuneet menot ja arvio loppuvuoden menoista on esitetty liitteessä 4. Vuonna 2012 hankkeella on käytettävänä n (kuntien osuus valtion osuus ), josta huhtikuun loppuun mennessä on käytetty Vuoden 2012 toimintasuunnitelma on seuraava (tarkennukset merkitty kursiivilla): 1. Hajakuormituksen vähentäminen 1.1 Maatalous - Erityisympäristötukien hakemiseen tarjotaan suunnitteluapua ja toteutuneista sopimuksista maksetaan vesiensuojelupalkkioita. Ainakin kaksi viljelijää. - Ravinnetaselaskelmia tehdään, jos löytyy niistä kiinnostuneita viljelijöitä. - Päivitetään Mäyränojan ja Sarsalanojan suojavyöhykesuunnitelmat. Tuusulanjoen valuma-alue. - Jatketaan alueen viljelijöiden Tuusulanjärvi klubin toimintaa. - Järjestetään Onnela-seminaari ajankohtaisesta aiheesta. Tuusulanjoen valuma-alueen yleissuunnittelu Kosteikot ja laskeutusaltaat - Kosteikkojen toimintaa seurataan vesinäyttein. - Rantamo-Seittelin vaikutusten velvoitetarkkailun loppuarviointi valmistuu keväällä. Luonnos lähetetty ELYkeskukseen. - Seittelissä voi olla tarpeen muuttaa lähtöuoman mittaantureiden sijaintia. 3
4 - Poistetaan kaivinkoneella Mäyränojan altaan tiheää osmankäämikasvustoa. 2. Rannat ja vesikasvit - Niitot toteutetaan edellisten vuosien tapaan. - Uusia rantojen hoito- ja vesikasvien niittokohteita suunnitellaan Jari Venetvaaran tekemän selvityksen pohjalta. - Laaditaan suunnitelma Tuomalan venerannan laajentamiseksi ja haetaan tarvittaessa lupa Aluehallintovirastosta (AVI). 3. Kalasto - Hoitonuottaus syksyllä. - Tutkimussuunnitelma päivitetään. 4. Sedimentin kunnostus - Hapetus ja seuranta. 5. Tiedotus Järven tilaa ja hoitotoimia esitellään eri tilaisuuksissa. - Järvenpään kirjastossa on ympäristöaiheinen teemaviikko viikolla 7. Sinne tehdään pieni esittely Tuusulanjärven kunnostuksesta. Toteutunut. - Suuret Tuusulanjärven posterit ovat esillä Järvenpään kirjastossa huhtikuun loppupuolella (viikot 16 ja 17). Toteutunut. - Esitellään Tuusulanjärven kunnostusta alueen tapahtumissa, kuten Järvenpää-päivänä toukokuussa, Tuusula päivänä kesällä ja TuusTuusulanjärvelle tapahtumassa helatorstaina. Toteutunut. - Tuusulanjärvi-projektin hankeraportti saadaan valmiiksi syksyyn 2012 mennessä ja hankeseminaari voidaan järjestää ensi syksynä. Uusimaa-päivänä Hankeraportin valmistuttua voidaan järjestää yleisötilaisuus esim. kosteikkopäivä Rantamossa. Kunnostustyöryhmä merkitsee tiedoksi hankkeen toteutuman ja hyväksyy loppuvuoden menoarvion (liite 4) ohjeellisena. Keskustelu: Todettiin, että kunnalla on liian vähän venepaikkoja ja Tuomalan ranta soveltuu hyvin uusille venepaikoille. Hanke ei kuitenkaan voi ottaa vastuuta Tuomalan venepaikkojen suunnittelusta ja toteutuksesta. Hanke voi kuitenkin pyrkiä edistämään venepaikkojen rakentamista. Sopimuksen sanamuotoa muutetaan tältä osin ja uusi luonnos lähetään Tuomalan osakaskunnan hallitukselle käsiteltäväksi. Tuomalan osakaskunnalle esitetään hyväksyttäväksi uutta sopimusluonnosta. Muilta osin ehdotuksen mukainen. 4
5 8. TUUSULANJÄRVEN SÄÄNNÖSTELYPATO Uudenmaan ELY-keskus on tehnyt selvityksen säännöstelypadon muuttamisvaihtoehdoista (Liite 5). Selvityksessä tarkastellaan nykytilan lisäksi automatisoitua patoluukkua ja ohitusuomavaihtoehtoja sekä vuonna 1999 tehtyä pohjapatosuunnitelmaa. Keskustelu: Kunnostustyöryhmä käy keskustelun asiasta. Tuusulanjoen kunnostuksen yhteydessä suunniteltiin myös padon uudistamista, mutta patotyöt jäivät toteuttamatta, koska muutokselle ei saatu lupaa. Alkuperäisen suunnitelman mukainen pohjapato on kallis ja luvan haun takia hankala. Padon automatisoinnin päähyöty saataisiin vedenkorkeuden säätelyn helpottumisen kautta. Luonnonmukainen kalatie ei välttämättä parantaisi Tuusulanjärven kalataloudellista arvoa, mutta rakentaminen lisäisi maiseman monimuotoisuutta ranta-alueella. Selvitetään mitkä ovat ELY-keskuksen todelliset mahdollisuudet osallistua hankkeen rahoitukseen ja asiaan palataan syksyllä. 9. TIEDOKSI Keski-Uudenmaan Rotaryjen ojavesien ravinteiden saostin rakennetaan syksyllä Kohteena Eriksnäsin oja tai Linjahakanoja. Vaikutusten seurannassa ovat mukana Helsingin yliopisto ja Vantaanjoen ja Helsingin seudun VSY. Merkitään tiedoksi. 10. MUUT ASIAT Laine kertoi Järvenpään kaupungin ajankohtaisista asioista: Maankäytön suunnittelu Lepolan II alueella jatkuu. Alueelle on suunniteltu yhden hehtaarin suuruinen koko alueen hulevedet kokoava kosteikko. Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) hulevesiasiantuntijat seuraavat Lepolan jo rakennetun hulevesikosteikon toimintaa. SYKE on mukana myös uusien kosteikkojen suunnittelussa. Yhteishanke jatkuu vuoteen Rantapuiston öljynerotuskaivo on valmistunut. Järvenpään keskustan tulvareitit on selvitetty. Pajalan alueen hulevesien käsittelyä ohjataan kaavamääräyksin ja ne pyritään käsittelemään tonteilla. Vesijärven kunnostusta ja hoitokalastusta esitellään Hollolassa Siikaniemessä järvikalapäivänä ( ). Kunnostustyöryhmän 5
6 11. SEURAAVA KOKOUS jäsenet ovat tervetulleita tilaisuuteen (lisätietoa sivustolta Kunnostustyöryhmä päättää seuraavan kokouksen ajankohdan. Seuraava kokous pidetään klo kuntayhtymän toimistolla. Mikäli kalankäsittelysopimustilanne vaatii kunnostustyöryhmän käsittelyä, pidetään sähköpostikokous. Pöytäkirjan vakuudeksi Jaana Hietala Jakelu: Kunnostustyöryhmän jäsenet (sähköisesti) Ohjausryhmän jäsenet Yhtymähallitus Osakaskuntien esimiehet Kaija Hapuoja, Tuusulan kunta Antti Kaikkonen, eduskunta 6
TUUSULANJÄRVEN PÖYTÄKIRJA Ktr 1/2012 KUNNOSTAMISPROJEKTI. Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän toimisto, Kultasepänkatu 4 B, Kerava
TUUSULANJÄRVEN PÖYTÄKIRJA Ktr 1/2012 KUNNOSTAMISPROJEKTI TUUSULANJÄRVEN KUNNOSTUSTYÖRYHMÄN KOKOUS Aika: Torstai 2.2.2012 klo 8.30-11.20 Paikka: Osallistujat: Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän
TUUSULANJÄRVEN ASIALISTA 1/2012 KUNNOSTAMISPROJEKTI Ohjausryhmä. Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän toimisto, Kultasepänkatu 4 B, Kerava
TUUSULANJÄRVEN ASIALISTA 1/2012 KUNNOSTAMISPROJEKTI Ohjausryhmä OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika: Perjantai 10.2.2012 klo 9.00 Paikka: Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän toimisto, Kultasepänkatu 4 B,
TUUSULANJÄRVEN PÖYTÄKIRJA Ktr 2/2013 KUNNOSTAMISPROJEKTI. Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä Kultasepänkatu 4 B, Kerava
TUUSULANJÄRVEN PÖYTÄKIRJA Ktr 2/2013 KUNNOSTAMISPROJEKTI TUUSULANJÄRVEN KUNNOSTUSTYÖRYHMÄN KOKOUS Aika: Maanantai 25.3.2013 klo 14.30-16.15 Paikka: Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä
TUUSULANJÄRVEN PÖYTÄKIRJA Ktr 1/2011 KUNNOSTAMISPROJEKTI. Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän toimisto, Kultasepänkatu 4 B, Kerava
TUUSULANJÄRVEN PÖYTÄKIRJA Ktr 1/2011 KUNNOSTAMISPROJEKTI TUUSULANJÄRVEN KUNNOSTUSTYÖRYHMÄN KOKOUS Aika: Perjantai 21.1.2011 klo 8.30-11.00 Paikka: Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän toimisto,
Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä Kultasepänkatu 4 B, Kerava
PÖYTÄKIRJA TUUSULANJÄRVEN KUNNOSTUSTYÖRYHMÄN KOKOUS Aika: Torstai 15.5.2014 klo 8.30 9.40 Paikka: Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä Kultasepänkatu 4 B, Kerava Osallistujat: Mauri Pekkarinen
TUUSULANJÄRVEN PÖYTÄKIRJA Ktr 3/2010 KUNNOSTAMISPROJEKTI
TUUSULANJÄRVEN PÖYTÄKIRJA Ktr 3/2010 KUNNOSTAMISPROJEKTI TUUSULANJÄRVEN KUNNOSTUSTYÖRYHMÄN KOKOUS Aika: Perjantai 17.9.2010 klo 8.30-11.00 Paikka: Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän toimisto,
Aika: Torstai 14.4.2016 klo 8.00-10.00 Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä Kultasepänkatu 4 B, Kerava
PÖYTÄKIRJA OR 1/2016 TUUSULANJÄRVEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika: Torstai 14.4.2016 klo 8.00-10.00 Paikka: Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä Kultasepänkatu 4 B, Kerava Osallistujat: Erkki
TUUSULANJÄRVEN PÖYTÄKIRJA 2/2012 KUNNOSTAMISPROJEKTI Ohjausryhmä. Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän toimisto, Kultasepänkatu 4 B, Kerava
TUUSULANJÄRVEN PÖYTÄKIRJA 2/2012 KUNNOSTAMISPROJEKTI Ohjausryhmä OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika: Perjantai 21.9.2012 klo 9.00-10:30 Paikka: Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän toimisto, Kultasepänkatu
TUUSULANJÄRVEN PÖYTÄKIRJA Ktr 3/2012 KUNNOSTAMISPROJEKTI. Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän toimisto, Kultasepänkatu 4 B, Kerava
TUUSULANJÄRVEN PÖYTÄKIRJA Ktr 3/2012 KUNNOSTAMISPROJEKTI TUUSULANJÄRVEN KUNNOSTUSTYÖRYHMÄN KOKOUS Aika: Torstai 13.9.2012 klo 14.00-15.30 Paikka: Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän toimisto, Kultasepänkatu
PÖYTÄKIRJA 2/2016 TUUSULANJÄRVEN KUNNOSTUSTYÖRYHMÄN KOKOUS Aika: Perjantai 8.4.2016 klo 8.30-11.30 Paikka: Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä Kultasepänkatu 4 B, Kerava Osallistujat:
PÖYTÄKIRJA KTR 1/2016 TUUSULANJÄRVEN KUNNOSTUSTYÖRYHMÄN KOKOUS Aika: Perjantai 29.1.2016 klo 9.00-11.30 Paikka: Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä Kultasepänkatu 4 B, Kerava Osallistujat:
TUUSULANJÄRVEN PÖYTÄKIRJA Ktr 3/2013 KUNNOSTAMISPROJEKTI. Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä Kultasepänkatu 4 B, Kerava
TUUSULANJÄRVEN PÖYTÄKIRJA Ktr 3/2013 KUNNOSTAMISPROJEKTI TUUSULANJÄRVEN KUNNOSTUSTYÖRYHMÄN KOKOUS Aika: Torstai 22.8.2013 klo 14.00-16.00 Paikka: Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä Kultasepänkatu
TUUSULANJÄRVEN PÖYTÄKIRJA Ktr 1/2010 KUNNOSTAMISPROJEKTI. Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän toimisto, Kultasepänkatu 4 B, Kerava
TUUSULANJÄRVEN PÖYTÄKIRJA Ktr 1/2010 KUNNOSTAMISPROJEKTI TUUSULANJÄRVEN KUNNOSTUSTYÖRYHMÄN KOKOUS Aika: Torstai 21.1.2010 klo 8.30-11.00 Paikka: Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän toimisto, Kultasepänkatu
TUUSULANJÄRVEN ASIALISTA 2/2010 KUNNOSTAMISPROJEKTI Ohjausryhmä. Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän toimisto, Kultasepänkatu 4 B, Kerava
TUUSULANJÄRVEN ASIALISTA 2/2010 KUNNOSTAMISPROJEKTI Ohjausryhmä OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika: Perjantai 24.9.2010 klo 9.00 Paikka: Osallistujat: Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän toimisto, Kultasepänkatu
PÖYTÄKIRJA 2/2017 TUUSULANJÄRVEN KUNNOSTUSTYÖRYHMÄN KOKOUS Aika: Perjantai 7.4.2017 klo 9.00-12.15 Paikka: Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä Kultasepänkatu 4 B, Kerava Osallistujat:
PÖYTÄKIRJA OR 1/2017 TUUSULANJÄRVEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika: Torstai 2.2.2017 klo 9.00-10:30 Paikka: Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä Kultasepänkatu 4 B, Kerava Osallistujat: Erkki
TUUSULANJÄRVEN PÖYTÄKIRJA Or 1/2014 KUNNOSTAMISPROJEKTI. Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä, Kultasepänkatu 4 B, Kerava
TUUSULANJÄRVEN PÖYTÄKIRJA Or 1/2014 KUNNOSTAMISPROJEKTI TUUSULANJÄRVEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika: Perjantai 7.2.2014 klo 9.00-10.45 Paikka: Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä, Kultasepänkatu
TUUSULANJÄRVEN PÖYTÄKIRJA Ktr 2/2011 KUNNOSTAMISPROJEKTI. Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän toimisto, Kultasepänkatu 4 B, Kerava
TUUSULANJÄRVEN PÖYTÄKIRJA Ktr 2/2011 KUNNOSTAMISPROJEKTI TUUSULANJÄRVEN KUNNOSTUSTYÖRYHMÄN KOKOUS Aika: Torstai 26.5.2011 klo 8.30-12:00 Paikka: Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän toimisto, Kultasepänkatu
TUUSULANJÄRVEN PÖYTÄKIRJA 1/2010 KUNNOSTAMISPROJEKTI Ohjausryhmä. Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän toimisto, Kultasepänkatu 4 B, Kerava
TUUSULANJÄRVEN PÖYTÄKIRJA 1/2010 KUNNOSTAMISPROJEKTI Ohjausryhmä OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika: Perjantai 12.2.2010 klo 9.10-10.30 Paikka: Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän toimisto, Kultasepänkatu
TUUSULANJÄRVEN PÖYTÄKIRJA Ktr 4/2011 KUNNOSTAMISPROJEKTI. Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän toimisto, Kultasepänkatu 4 B, Kerava
TUUSULANJÄRVEN PÖYTÄKIRJA Ktr 4/2011 KUNNOSTAMISPROJEKTI TUUSULANJÄRVEN KUNNOSTUSTYÖRYHMÄN KOKOUS Aika: Keskiviikko 8.12.2011 klo 15.00-17.30 Paikka: Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän toimisto,
TUUSULANJÄRVEN PÖYTÄKIRJA Ktr 3/2011 KUNNOSTAMISPROJEKTI. Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän toimisto, Kultasepänkatu 4 B, Kerava
TUUSULANJÄRVEN PÖYTÄKIRJA Ktr 3/2011 KUNNOSTAMISPROJEKTI TUUSULANJÄRVEN KUNNOSTUSTYÖRYHMÄN KOKOUS Aika: Keskiviikko 24.8.2011 klo 8.30-10.20 Paikka: Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän toimisto,
Tehokas kunnostus 1997 lähtien
Tuusulanjärven kunnostushankkeen toimintaohjelma vuodelle 2015 1. Tavoitteet Tuusulanjärven kunnostushankkeen toimintaohjelma vuodelle 2015 on laadittu vuosille 2013 2017 hyväksytyn toimintasuunnitelman
TUUSULANJÄRVEN PÖYTÄKIRJA Ktr 2/2010 KUNNOSTAMISPROJEKTI. Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän toimisto, Kultasepänkatu 4 B, Kerava
TUUSULANJÄRVEN PÖYTÄKIRJA Ktr 2/2010 KUNNOSTAMISPROJEKTI TUUSULANJÄRVEN KUNNOSTUSTYÖRYHMÄN KOKOUS Aika: Maanantai 24.5.2010 klo 8.30 10.00 Paikka: Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän toimisto,
TUUSULANJÄRVEN PÖYTÄKIRJA Ktr 1/2014 KUNNOSTAMISPROJEKTI. Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä Kultasepänkatu 4 B, Kerava
TUUSULANJÄRVEN PÖYTÄKIRJA Ktr 1/2014 KUNNOSTAMISPROJEKTI TUUSULANJÄRVEN KUNNOSTUSTYÖRYHMÄN KOKOUS Aika: Torstai 23.1.2014 klo 14.00-16.45 Paikka: Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä Kultasepänkatu
TUUSULANJÄRVEN PÖYTÄKIRJA 2/2011 KUNNOSTAMISPROJEKTI Ohjausryhmä. Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän toimisto, Kultasepänkatu 4 B, Kerava
TUUSULANJÄRVEN PÖYTÄKIRJA 2/2011 KUNNOSTAMISPROJEKTI Ohjausryhmä OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika: Perjantai 23.9.2011 klo 9.00-10.30 Paikka: Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän toimisto, Kultasepänkatu
TUUSULANJÄRVEN PÖYTÄKIRJA 2/2013 KUNNOSTAMISPROJEKTI Ohjausryhmä. Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä Kultasepänkatu 4 B, Kerava
TUUSULANJÄRVEN PÖYTÄKIRJA 2/2013 KUNNOSTAMISPROJEKTI OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika: Perjantai 11.10.2013 klo 9.00-10.30 Paikka: Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä Kultasepänkatu 4 B, Kerava
TUUSULANJÄRVEN KUNNOSTUSPROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017
TUUSULANJÄRVEN KUNNOSTUSPROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 KESKI-UUDENMAAN VESIENSUOJELUN KUNTAYHTYMÄ Kerava 2012 1 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Sivu ALKUSANAT... 3 1. KUNNOSTUSHANKKEEN
Aika: Torstai klo Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä Kultasepänkatu 4 B, Kerava
PÖYTÄKIRJA OR 2/2015 TUUSULANJÄRVEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika: Torstai 17.9.2015 klo 8.00-9.30 Paikka: Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä Kultasepänkatu 4 B, Kerava Osallistujat: Erkki
PÖYTÄKIRJA 2/2015 TUUSULANJÄRVEN KUNNOSTUSTYÖRYHMÄN KOKOUS Aika: Perjantai 8.5.2015 klo 8.30 11.15 Paikka: Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä Kultasepänkatu 4 B, Kerava Osallistujat:
PÖYTÄKIRJA KTR 3/2016 TUUSULANJÄRVEN KUNNOSTUSTYÖRYHMÄN KOKOUS Aika: Perjantai 9.9.2016 klo 9.00-11:15 Paikka: Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä Kultasepänkatu 4 B, Kerava Osallistujat:
ç PERUS KÄSITYKSET MUUTOSAJURIT (driving forces) RAVINNE KUORMITUS JÄRVIEN TILA JA KÄYTTÖ JÄRVIEN HOITO JA KUNNOSTUS KUNNOSTUS MENETELMÄT TEEMAT 1. TULEVAISUUSTILA 2. TULEVAISUUSTILA 3. TULEVAISUUSTILA
Kuntayhtymän toimialue Päijänne -tunneli_
KESKI-UUDENMAAN VESIEN- SUOJELUN KUNTAYHTYMÄ perustettu v. 1976 jäsenkunnat: Kerava, Järvenpää, Tuusula, Vantaa Keski-Uudenmaan meriviemäri: seudullinen vesiensuojeluratkaisu Keravanjoen ja Tuusulanjärven
KESKI-UUDENMAAN VESIEN- ESITYSLISTA- Yh 6/12 SUOJELUN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Yhtymähallitus 1/8
KESKI-UUDENMAAN VESIEN- ESITYSLISTA- Yh 6/12 SUOJELUN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Yhtymähallitus 1/8 YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUS Aika: 26.9.2012 klo 17.00 18.30 Paikka: Läsnä: Kuntayhtymän toimisto, Kultasepänkatu
PÖYTÄKIRJA KTR 3/2015 TUUSULANJÄRVEN KUNNOSTUSTYÖRYHMÄN KOKOUS Aika: Perjantai 4.9.2015 klo 9.00-11.45 Paikka: Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä Kultasepänkatu 4 B, Kerava Osallistujat:
Läsnä: Pauli Vaittinen Polvijärven kunta, kunnanjohtaja. Markku Mutanen Pro Polvijärvi ry/puheenjohtaja
1 Polvijärven kunnostuksen ohjausryhmä Aika: 05.09.2008 klo 9.00 11.00 Paikka: Polvijärven kunnantalo Läsnä: Pauli Vaittinen Polvijärven kunta, kunnanjohtaja Helena Kaasinen Polvijärven kunta, hallintojohtaja
Tuusulanjärven kunnostushankkeen toimintaohjelma vuodelle 2017
Kasviplanktonbiomassa mg/l Klorofylli-a µg/l luonnos 30.11.2016 Keski-Uudenmaan vesiensuojelun lky Kultasepänkatu 4 B 04250 Kerava Tuusulanjärven kunnostushankkeen toimintaohjelma vuodelle 2017 1. Hankkeen
Keskiviikko 13.5.2009 klo 17.30 (kiertoajelu), kokous 19.25 alkaen
TUUSULAN KUNTA Jokelan kehittämistoimikunta Pöytäkirja 18.5.2009 KEHITTÄMISTOIMIKUNNAN KOKOUS 5/2009 Aika Paikka Keskiviikko 13.5.2009 klo 17.30 (kiertoajelu), kokous 19.25 alkaen Jokela-talo Osanottajat
Pien-Saimaan kunnostustoimet vuosina 2009-2015. Ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen Lappeenrannan seudun ympäristötoimi www.piensaimaa.
Pien-Saimaan kunnostustoimet vuosina 2009-2015 Ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen Lappeenrannan seudun ympäristötoimi www.piensaimaa.fi Pien-Saimaa on Saimaan eteläinen osa. Taipalsaari Lappeenranta Kunnostuksen
Kauhavanjoen ja sen ympäristön kehittäminen ja kunnostaminen -esiselvityshanke Ulla Eriksson Hankkeen taustaa Hanke toteutetaan Kauhavan kaupungin toimesta Hanke rahoitetaan 70% Euroopan aluekehitysrahasto-ohjelmasta
Evijärven kunnostushanke. Vesikasvillisuuden niitot Kaisa Kontas
Evijärven kunnostushanke Kaisa Kontas Vesikasvillisuuden niitot 2016 Niittettävät alueet suunniteltiin Evijärven viiden eri maa- ja vesiosakaskunnan puheenjohtajien/ edustajien kanssa keväällä 2016. Niittoalueita
Kuntayhtymän toimialue
Kuntayhtymän toimialue kuntayhtymä perustettu v. 1976 - Järvenpää, Kerava, Tuusula ja Vantaa - liikelaitoskuntayhtymäksi 2013 alkaen - HSY jäsenyhteisöksi Vantaan tilalle Keski-Uudenmaan meriviemärin tarkoitus:
Hanke/EAKR/Seinäjoen seudun ilmastostrategia/ohjausryhmän esityslista 30.10.2012
LAPUAN KAUPUNKI Ympäristöosasto Poutuntie 8 62100 Lapua Pöytäkirja Niina Huovari 31.10.2012 Hanke/EAKR/Seinäjoen seudun ilmastostrategia/ohjausryhmän esityslista 30.10.2012 Aika: 30.10.2012 klo 13.00-14.15