Source: https://es.scribd.com/doc/136879340/80571927-02-Apuntes-Costos-y-Presupuestos-Uap-02-Metrados
Timestamp: 2017-08-17 00:05:42
Document Index: 326684232

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 40', 'Artículo 26', 'Artículo 197', 'Artículo 197']

Cargado por Leonel Coyla
NORMATIVIDAD SOBRE METRADOS. APUNTES DE COSTOS PRESUPUESTOS CAPITULO 01 METRADOS Ing° L. Se trata entonces de un problema de medición de longitudes. planos. Computo. por lo comun sencillos y del dominio general.APROBAR las siguientes normas que regulan la ejecución de Obras Públicas por Administración Directa. siendo el segundo únicamente para derogar normas anteriores. y la importancia que representa en la estructura de un expediente técnico.A. Computar es entonces medir. Indicando sobre los metrados: El artículo 1º de la Resolución señalada indica: "Artículo 1º.UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS FILIAL JULIACA FAC.. Como se sabe.P INGENIERIA CIVIL Sin embargo esto que suele ser relativamente sencillo en algunas obras y pueden resultar ser un reto en otras. 3. Un repaso sobre normatividad vigente que obliga la elaboración de los metrados. metrados. contar con el Expediente Técnico aprobado por el nivel competente. con el objeto de: a) Establecer el costo de la misma o una de sus partes. medición y cubicación son palabras equivalentes y las usaremos indistintamente 3. INGENIERIAS Y ARQUITECTURA E. esta resolución posee sólo dos artículos. que requiere del manejo de formulas geométricas y planteos aritmeticos. b) Determinar la cantidad de materiales necesarios para ejecutarla. áreas y volúmenes. presupuesto base con su análisis de costos y cronograma de adquisición de materiales y de ejecución de obra. Vladimir Apaza Canaza 3 . donde la geometría de los elementos a metrar no es regular. Es requisito indispensable para la ejecución de estas obras. especificaciones técnicas. Por medio del cómputo métrico se miden las estructuras que forman parte de una obra de ingeniería. el mismo que comprenderá básicamente lo siguiente: memoria descriptiva. Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG del 18 de julio de 1988.
INGENIERIAS Y ARQUITECTURA E. se incluya dicha obligación. Los metrados del Expediente Técnico deben estar sustentados por cada partida. por cuanto éstos son utilizados por el postor para establecer el monto de su oferta. se recabará el pronunciamiento del sector y/o Entidad que corresponda. debiendo la entidad licitante cautelar que en los contratos de consultoría que celebre.98.P INGENIERIA CIVIL En los casos que existan normas especificas referidas a la obra. con la planilla respectiva y con los gráficos y/o croquis explicativos que el caso requiera. Anexo de Definiciones 31. reduce los errores y omisiones que pudiera incurrirse en la presentación de las partidas conformantes del presupuesto base. La resolución de Contraloría N° 072-98-CG del 02. Comentarios: Los metrados constituyen la expresión cuantificada de los trabajos de construcción que se han programado ejecutar en un plazo determinado. deben sujetarse a la normativa sobre la materia. La preparación de los metrados de los presupuestos base de licitaciones y concurso de precios de obras. Una adecuada sustentación de los metrados. Vladimir Apaza Canaza 4 . APUNTES DE COSTOS PRESUPUESTOS CAPITULO 01 METRADOS Ing° L.07. cualquiera que sea el Sistema de Licitación que elija la entidad licitante. Obligación de la presentación de metrados en los Expedientes Técnicos Numeral 600. La implementación de esta norma es competencia del consultor.03: Sustentación de Metrados.A. Estos determinan el costo del presupuesto base. Metrado: Es el cálculo o la cuantificación por partidas de la cantidad de obra a ejecutar.UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS FILIAL JULIACA FAC. por cuanto representan el volumen de trabajo por cada partida. Ley de contrataciones y adquisiciones del Estado y Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado Anexo Único. Normas Técnicas de control para el sector público.
es referencial. en los términos de referencia o. Ley de contrataciones y adquisiciones del Estado y Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado Artículo 40. en el caso de obras. Los sistemas de contratación son: 1. Vladimir Apaza Canaza 5 . memoria descriptiva y presupuesto de obra que forman parte del Expediente Técnico. en contratos a precios unitarios generados por mayores metrados. Los Los contratos celebrados bajo el Sistema de Suma Alzada están definidos por los planos y especificaciones técnicas.P INGENIERIA CIVIL Normas vigentes de Contraloría Relacionadas con los metrados: Numeral 600-09: Sustentacion de presupuestos adicionales. Tratándose de obras.Sistemas de Contratación De acuerdo a lo establecido en el Artículo 26°.A. Los metrados constituyen la base para determinar el importe del presupuestoa adicional.. APUNTES DE COSTOS PRESUPUESTOS CAPITULO 01 METRADOS Ing° L. referenciales. considerándose que el desagregado por partidas que da origen a su propuesta y que debe presentar para la suscripción del contrato. siendo por lo tanto imprescindible sustentar el metrado total de cada partida con la información pertinente. en contratos a suma alzada.UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS FILIAL JULIACA FAC. las bases incluirán la definición del sistema de contratación. inciso e) de la Ley. el postor formulará dicha propuesta considerando los trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento de la prestación requerida según los planos. en los planos y especificaciones técnicas respectivas. en ese orden de prelación. magnitudes y calidades de la prestación estén totalmente definidas en las especificaciones técnicas. INGENIERIAS Y ARQUITECTURA E. El postor formulará su propuesta por un monto fijo integral y por un determinado plazo de ejecución. Numeral 600-10: Sustentacion de presupuestos adicionales. siendo los metrados de obras. aplicable cuando las cantidades. Sistema a suma alzada. especificaciones técnicas.
en tanto. agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados por el contratista. las valorizaciones se formularán en función de los metrados ejecutados contratados con los precios unitarios del valor referencial. aplicable cuando la naturaleza de la prestación no permita conocer con exactitud o precisión las cantidades o magnitudes requeridas. el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas. el postor formulará su propuesta ofertando precios unitarios considerando las partidas contenidas en las Bases. los componentes cuyas cantidades y magnitudes estén totalmente definidas en el Expediente Artículo 197. a este monto se agregará. En este sistema. calculado APUNTES DE COSTOS PRESUPUESTOS CAPITULO 01 METRADOS Ing° L. las condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas.UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS FILIAL JULIACA FAC. Esquema mixto de Suma Alzada y Precios Unitarios. En el caso de obras. los que podrán ser contratados bajo el sistema de precios unitarios. de ser el caso. el postor formulará su propuesta ofertando precios unitarios. En el caso de las obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios. y que se valorizan en relación a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución 3. tarifas o porcentajes. Vladimir Apaza Canaza 6 . tarifas o porcentajes en función de las partidas o cantidades referenciales contenidas en las Bases y que se valorizan en relación a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución. y las cantidades referenciales. En el caso de las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada. al que podrán optar las Entidades si en el Expediente Técnico uno o varios componentes técnicos corresponden a magnitudes y cantidades no definidas con precisión.A. El subtotal así obtenido se multiplicará por el factor de relación. por el inspector o supervisor y el contratista. las valorizaciones se formularán en función de los metrados ejecutados con los precios unitarios ofertados. agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad del valor referencial.Valorizaciones y Metrados Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas el último día de cada período previsto en las Bases.P INGENIERIA CIVIL 2. durante la ejecución de la obra. INGENIERIAS Y ARQUITECTURA E. Sistema de precios unitarios..
sean metrados contractuales o metrados adicionales. dándole poca importacia. administrativas y legales a la que ésta conduce. Se entiende entonces la importancia que esta se mecere. En las obras contratadas bajo el sistema a precios unitarios se valorizará hasta el total de los metrados realmente ejecutados. es de suma importancia la elaboración de los metrados por las consideraciones técnicas.Valorizaciones y Metrados Sistema de Contratación a Suma Alzada: En este sistema se valorizan los metrados contratados.UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS FILIAL JULIACA FAC. es conveniente considerar que un error máximo tolerable debe estar en el orden del 5%.P INGENIERIA CIVIL hasta la quinta cifra decimal. a este monto se agregará.. APUNTES DE COSTOS PRESUPUESTOS CAPITULO 01 METRADOS Ing° L. Con frecuencia esta labor la realizan personal con poca capacitación y destreza. mientras que en el caso de las obras bajo el sistema de suma alzada se valorizará hasta el total de los metrados del presupuesto de obra. Vladimir Apaza Canaza 7 . el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas. de ser el caso. y presentados a la Entidad dentro de los plazos que establezca el contrato.A. RESUMEN: Artículo 197. INGENIERIAS Y ARQUITECTURA E. Los metrados de obra ejecutados serán formulados y valorizados conjuntamente por el contratista y el inspector o supervisor. Un mal metrado reflejará un mal presupuesto y por lo tanto la inversión a ejecutarse como obra pública tendra complicaciones finales. éste la efectuará. El inspector o supervisor deberá revisar los metrados durante el período de aprobación de la valorización. Dados los enunciados anteriores. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista. Sistema de Contratación a Precios Unitarios: En este sistema se valorizan los metrados realmente ejecutados.
N° 09-94-T. D. D.S. Vladimir Apaza Canaza 8 . Para Obras de Edificación: Reglamento de Metrados para obras de edificación.P INGENIERIA CIVIL 4. Puentes y Túneles. D.C. Tiene 31 partidas.79. APUNTES DE COSTOS PRESUPUESTOS CAPITULO 01 METRADOS Ing° L. Otras Obras=44. N° 028-79-V.C.00 Obras provisionales hasta 40. Para elaborar una planilla de metrados. Redes Eléctricas=214 partidas. del 26. Tiene 707 partidas. Obras de Infraestructura Sanitaria: Reglamento de Metrados y Presupuestos para Infraestructura Sanitaria de Poblaciones urbanas. Tiene 791 partidas.T. desde 01. Estos reglamentos establecen criterios y procedimientos uniformes respecto al metrado por partidas y que regula adecuadamente el ordenamiento y preparación de los presupuestos de obra. Considerando más o menos la secuencia del proceso constructivo de una obra o edificación. Obras de Habilitación Urbana: Reglamento de Metrados para obras de Habilitación Urbana.04.00 Equipos especiales. REGLAMENTACIÓN SOBRE METRADOS. N° 013-79-V. Tiene 330 partidas.UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS FILIAL JULIACA FAC.S. Aún no aprobadas por la instancia competente.S.C. según el tipo de Obra existen Reglamentos de metrados específicos. INGENIERIAS Y ARQUITECTURA E. Movimiento de tierras y Pavimentos=104 partidas.A. Redes Sanitarias=435 partidas. Obras Viales: Manual de Partidas para Carreteras.
Equivalente a piezas) : Pie2. de tierras Excavaciones. UNIDADES de MEDIDA: Para cada partida sujeto a un metrado. Vladimir Apaza Canaza 9 . se debe considerar el nombre específico o descriptivo de la actividad. etc.) : Pza.) APUNTES DE COSTOS PRESUPUESTOS CAPITULO 01 METRADOS Ing° L. por lo comun sencillos y del dominio general.P. Concreto. Inst. en relación estricta a su Unidad de medida a considerar. Km (Contrazócalos.U. Se trata pues entonces de la medición de longitudes. estimado (Cuando no se desarrolla el A. (Cerraduras. (Vidrios) : Global. und.P INGENIERIA CIVIL 5. áreas y volúmenes.A. INGENIERIAS Y ARQUITECTURA E. pisos. que requiere del manejo de formulas geométricas y planteos aritmeticos. etc) : Kg (Acero. Trazo Replanteo en carreteras) : m2 (Trazo Replanteo.UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS FILIAL JULIACA FAC. etc) : m3 (Mov. Punto. Podemos considerar las siguientes unidades: Unidades definidas Unidades de Longitud Unidades de área Unidades de volumen Unidades de peso Unidades Específicas Unidades varias Unidades eventuales : m. Eléctricas y sanitarias.
M.) también lo será. El metrado será diferente. los materiales accesorios y los equipos y/o herramientas a utilizar en el proceso de fabricación o ejecución. de la partida (A. CARACTERISTICAS DE LOS METRADOS Debe ser claro.A. Vladimir Apaza Canaza 10 .U. pero se detalla una altura) (cuando la medida es una unidad. para lo cual se utiliza una metodología.: Partida Barandas ……………… Barandas ……………… Unidad de medida m pza Observaciones (cuando la medida es en longitud.P INGENIERIA CIVIL Unidades variables Estas pueden tomar dos o más tipos de unidad de medida.C. el Resultado será muy aproximadamente el mismo. se detalla una altura y longitud) Para ambos casos. APUNTES DE COSTOS PRESUPUESTOS CAPITULO 01 METRADOS Ing° L.UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS FILIAL JULIACA FAC.U. sencillo y entendible a otras personas. Algunas partidas. se debe determinar en el diseño y en los planos las características geométricas de la baranda tomando en cuenta las especificaciones de los materiales principales a utilizar. considerando características descriptivas de la partida. 6. el P. para permitir la verificación de los mismos. sin embargo multiplicado el Metrado x su P. pueden analizarse con diferentes unidades de medida: Ejm. de cada partida con U. INGENIERIAS Y ARQUITECTURA E.U. Debe aparecer las operaciones e indicaciones necesarias para realizar el cómputo de los mismos. diferente. Debe ser analítico.
como ordenamiento y en lo posible el reglamento de metrados para las obras de edificación ( D. se suman y se obtiene la cantidad de obra a ejecutar por cada partida. Estudiar y compatibilizar los planos con las especificaciones técnicas. Utilizar formatos u hojas de calculo más convenientes. 8. Apoyarse y utilizar colores por elementos. Ejm: APUNTES DE COSTOS PRESUPUESTOS CAPITULO 01 METRADOS Ing° L. Planos de Estructuras e Instalaciones. PROCEDIMIENTO Y METODOLOGIA PARA REALIZAR UN METRADO Se estudian los planos en planta y detalles. Planos de Detalle.A.UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS FILIAL JULIACA FAC. (Planos definitivos de Planta. de donde resulta que el computista es tambien un eficaz colaborador del proyectista. consiguientemente un buen presupuesto y finalmente un Expediente técnico adecuado. Estudiar la documentación: Verificar que los planos estén debidamente numerados y acotados y completos. áreas y otros. Vladimir Apaza Canaza 11 . indicando la zona de estudio o de metrado y trabajos que se van a efectuar. También realizar la compatibilidad de las diferentes especialidades. Ajustarse a las normas : Se debe seguir. que conlleve a elaborar un buen metrado. Debe señalarse con suficiente precisión. cortes y elevaciones. se realizan las mediciones en forma secuencial y ordenada (según unidad). RECOMENDACIONES PARA REALIZAR UN METRADO Es indispensable tomar en cuenta algunas recomendaciones prácticas. Planos de Acabados y otros según tipo de obra).N° 013-79-VC del 26-04-79). Mantener el orden y sistema a metrar. La persona encargada de metrar debe tener conocimiento y criterio sobre este procedimiento. los limites y alcances del computo efectuado. INGENIERIAS Y ARQUITECTURA E. según el tipo de obra. Durante la operación de metrado se ponen en evidencia los errores y omisiones cometidas en el dibujo.P INGENIERIA CIVIL 7. que permita la revisión y conteo inmediato.S.
P INGENIERIA CIVIL Partida a metrar: Excavación de Zanjas “en terreno normal”. INGENIERIAS Y ARQUITECTURA E. una disposición que permita reducir al mínimo el número de operaciones y el de mediciones. (m3) Podemos observar. que para la misma excavación de zanjas se pueden distinguir diferentes rendimientos para una misma cuadrilla.A. APUNTES DE COSTOS PRESUPUESTOS CAPITULO 01 METRADOS Ing° L. Se buscará un orden. Vladimir Apaza Canaza 12 . Sanitarias y Electricas). El trabajo debe ser detallado en todas sus partes para facilitar su ulterior revisión. conglomerado. hasta 1 m. Técnicas del Metrado El trabajo se divide por etapas. corrección o modificación. por lo tanto serán partidas diferentes y los metrados se harán por separado. Arquitectura. por el tipo de terreno (terreno normal. bajo agua).UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS FILIAL JULIACA FAC. cada una de las cuales constituye un rubro del presupuesto (Estructuras. rocoso) y según condiciones de excavación (normal.
P INGENIERIA CIVIL 9. Vladimir Apaza Canaza 13 . puntos de la partida considerados en los planos. 04 Piezas Metrado por Acotamiento: Cuando los metrados se realizan “lecturando las cotas” (dimensiones) de un elemento definido. vigas.50 m3 APUNTES DE COSTOS PRESUPUESTOS CAPITULO 01 METRADOS Ing° L. Partida de Colocación de Accesorios Sanitarios. TIPOS DE METRADO En el proceso de medición y elaboración de los metrados podemos distinguir: Metrado por conteo: Cuando los metrados se realiza por “conteo”. piezas. INGENIERIAS Y ARQUITECTURA E. 4.UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS FILIAL JULIACA FAC.A. Partida de concreto en columnas. Ejm. 09 Puntos. es decir unidades. Ejm. Salida para centros de Luz Ejm.
INGENIERIAS Y ARQUITECTURA E.00 m Volumen de Concreto 01 Col = 0.00 m x 15 und = 4.30 m3 Volumen de Concreto 15 Col = 0.50 m3 APUNTES DE COSTOS PRESUPUESTOS CAPITULO 01 METRADOS Ing° L.A.40 m Altura: h= 3.P INGENIERIA CIVIL Concreto: N° col = 15 Und Ancho: a= 0.40 x 3.00 m = 0.25 x 0.25 x 0.UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS FILIAL JULIACA FAC. Vladimir Apaza Canaza 14 .40 x 3.25 m Largo: l= 0.
P INGENIERIA CIVIL Metrado por Gráficos: Cuando los metrados son en “base a gráficos”. Metrado Mediante Software: Cuando los metrados se realizan utilizando “Sofware o programas de computador” Ejm: Auto Cad. APUNTES DE COSTOS PRESUPUESTOS CAPITULO 01 METRADOS Ing° L.K&BCOP Costos y Presupuestos y otros.A. Triángulos. cortes. papel milimetrado. Vladimir Apaza Canaza 15 . INGENIERIAS Y ARQUITECTURA E. Ejm: En movimiento de tierras o cortes o rellenos. ConstrucGeek.UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS FILIAL JULIACA FAC.: Áreas. BLACKSA . rellenos y otros. se puede realizar utilizando Metrado con Instrumentos: Cuando los metrados se realizan utilizando “instrumentos como el planímetro” Ejm.
P INGENIERIA CIVIL Metrado Mediante Fórmulas: Cuando los metrados se realizan utilizando “fórmulas definidas” Ejm.UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS FILIAL JULIACA FAC. Ejm. Coeficientes de esponjamiento o Compactación. Vladimir Apaza Canaza 16 . INGENIERIAS Y ARQUITECTURA E.: Coeficiente de esponjamiento en tierra natural Coeficiente de compactación de tierra natural = 25 % = 0. rellenos y movimiento de tierras.80 APUNTES DE COSTOS PRESUPUESTOS CAPITULO 01 METRADOS Ing° L.A. Metrado Utilizando Coeficientes: Cuando los metrados se realizan utilizando “Coeficientes definidos o aproximados” .: Volúmenes de cortes.
Mat.A.25 m3 Volumen a eliminar = = Vol. APUNTES DE COSTOS PRESUPUESTOS CAPITULO 01 METRADOS Ing° L.UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS FILIAL JULIACA FAC.P INGENIERIA CIVIL Volumen de Excavación = Concreto: N° veces = 01 Und Ancho: a= 0.00 m Altura: h= 1.50 x 3.00 m3 Volumen de material a Rellenar = se reducirá por el proceso de compactación según el tipo de material = 0.50 m Largo: l= 3.25 m3 x 1.50 x 3. a rellenar = 1. eliminar.80 Vol.00 m = 2.80 = 1.50 x 1.25 m3 Este es el volumen requerido para rellenar 01 m3. Vladimir Apaza Canaza 17 .50 x 1.50 m Volumen de Excavación = 0. INGENIERIAS Y ARQUITECTURA E.81 m3 Volumen a rellenar con material compactado: Volumen a Rellenar = 1.00 m = 2.25 = 2. Incrementa el Volumen (25% según tipo de terreno) a Volumen a eliminar = = 2.00 m3 / 0.25 m3 Volumen de Eliminación de Material Excedente Volumen de Excavación = 0. Excavado + 25% esponjamiento Vol Exc.
pero son gran practicidad. PLANILLA O FORMATO DE METRADOS Para realizar los metrados es necesario que estos. utilizando “Planos isométricos”.P INGENIERIA CIVIL Metrado Utilizando Isométricos: Cuando los metrados se realizan los conteos. Vladimir Apaza Canaza 18 . En consecuencia se pueden utilizar formatos para diferentes casos.UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS FILIAL JULIACA FAC. INGENIERIAS Y ARQUITECTURA E. 10. tengan un orden adecuado con las recomendaciones realizadas en el presente capítulo. Podemos utilizar el siguiente formato de uso general: APUNTES DE COSTOS PRESUPUESTOS CAPITULO 01 METRADOS Ing° L. los que no son obligatorios.A.
A.P INGENIERIA CIVIL De igual modo este formato: Para el caso de acabados este otro formato: APUNTES DE COSTOS PRESUPUESTOS CAPITULO 01 METRADOS Ing° L.UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS FILIAL JULIACA FAC. Vladimir Apaza Canaza 19 . INGENIERIAS Y ARQUITECTURA E.
INGENIERIAS Y ARQUITECTURA E.A.P INGENIERIA CIVIL Para el caso de estructuras el siguiente formato: Para el caso de acero se puede utilizar los siguientes formatos: APUNTES DE COSTOS PRESUPUESTOS CAPITULO 01 METRADOS Ing° L.UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS FILIAL JULIACA FAC. Vladimir Apaza Canaza 20 .
A.UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS FILIAL JULIACA FAC. Vladimir Apaza Canaza 21 . INGENIERIAS Y ARQUITECTURA E.P INGENIERIA CIVIL APUNTES DE COSTOS PRESUPUESTOS CAPITULO 01 METRADOS Ing° L.
EIA Cement o Sur
Curso Corto 500kv