Source: http://docplayer.pl/2515363-Czesc-c-siwz-1-przedmiot-umowy.html
Timestamp: 2018-02-18 00:05:29+00:00
Document Index: 103792713

Matched Legal Cases: ['art. 10', 'art. 5', 'art. 26', 'art. 26', 'art. 148', 'art. 67', 'art. 145', 'art. 23']

Część C SIWZ. 1. Przedmiot umowy. - PDF
Część C SIWZ. 1. Przedmiot umowy.
Download "Część C SIWZ. 1. Przedmiot umowy."
1 Część C SIWZ projekt umowy, znak sprawy OA-XVI Część C SIWZ Ogólne warunki umowy Wszystkie zapisy poniŝszych ogólnych warunków zostaną dostosowane do części zamówienia, na która zostanie zawarta umowa. Zapisy 4 ust. 4 i 5, 5 ust , 9 ust. 10 i 11, 12 ust. 1 pkt 1 tiret od piątego do dziesiątego, 15 ust. 1 lit f) i g) będą miały zastosowanie tylko w przypadku występowania podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w niniejszym zamówieniu 1. Przedmiot umowy. 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n.: Poprawa efektywności energetycznej budynków Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu poprzez kompleksowe działania termomodernizacyjne Termomodernizacja budynku przy ul. Wodnej 13 w Przemyślu (znak sprawy: OA-XVI ). 2. Zakres robót precyzują: Przedmiary robót, specyfikacje techniczne, rysunki robocze, STWiORB oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Zamówienie dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 4. Wykonawca wykona samodzielnie rzeczywiste pomiary niezbędne do realizacji zadania. 5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych (przez siebie zakupionych). 5. Materiały dostarczone przez Wykonawcę muszą odpowiadać wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz ze zm.). 6. Materiały powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych określonym w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) oraz wymaganiom zawartym w SIWZ. 7. Na kaŝde Ŝądanie Zamawiającego (Przedstawiciela) Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wykazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną. 8. Na wszystkie materiały pochodzenia chemicznego Wykonawca winien dostarczyć atesty lub świadectwa dopuszczające stosowanie ich w obiektach uŝyteczności publicznej. Na wyposaŝenie techniczne i technologiczne Wykonawca winien przedstawić certyfikaty na znak bezpieczeństwa i zgodność z obowiązującymi normami 9. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami, przepisami, dokumentacją projektową, przedmiarem, szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, technologią wykonania tarasów i schodów, opisem technicznym i konstrukcji, rysunkami oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 2. Termin wykonania. 1. Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy: Cz. I - do 20 grudnia 2014 r. (przy czym roboty dociepleniowe muszą zakończyć się do 10 listopada 2014 r.)
2 Cz. II - do 01 września 2014 r. 2. W związku z faktem, Ŝe roboty będą wykonywane na terenie obiektu uŝytkowanego, terminy realizacji poszczególnych robót będą na bieŝąco uzgadniane z Zamawiającym, 3. Przedstawiciele stron. 1. W celu sprawdzenia robót w zakresie objętym umową Zamawiający wyznacza Przedstawicieli w osobach: (Inspektor Nadzoru) kontakt .tel. 2. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie:... kontakt tel Wykonawca ustanawia Kierowników robót w osobie:... kontakt tel Obowiązki Zamawiającego: Do obowiązków Zamawiającego naleŝy: 1) przekaŝe Wykonawcy dokumenty niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia robót w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy, 2) protokolarne dokonanie odbioru częściowego lub końcowego w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, 3) zapłata Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty. 4) W terminie 14 dni Zamawiający ma prawo zgłaszać zastrzeŝenia do przedstawionego projektu umowy, o którym mowa w 5 pkt 20, a takŝe do projektu jej zmian. 5) W tym samym terminie Zamawiający zgłosi ewentualny sprzeciw do przedstawionej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany. 5. Obowiązki Wykonawcy: 1. Wykonawca zobowiązuje się do: 1) przygotowania BIOZ przez kierownika budowy w ciągu 10 dni od daty podpisania umowy; 2) wykonania projektu rusztowania w terminie 10 dni od daty podpisania umowy cz. I postępowania; 3) utylizacji materiałów z rozbiórki; 4) wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku cz. I zamówienia; 5) zapewnienia odpowiedniej organizacji prac nie zakłócających funkcjonowania Urzędu, w tym zapewnienie warunków bezpieczeństwa, zgodnie z przepisami bhp i p. poŝ.; 6) zorganizowania zaplecza robót budowlanych dla potrzeb realizacji inwestycji na terenie przeznaczonym pod realizację zadania; 7) uzgadniania na roboczo z Zamawiającym kolejności wykonywanych robót; 8) prowadzenia robót powodujących utrudnienie w działalności Urzędu (np. hałas) w terminie i czasie uzgodnionym z Zamawiającym; 9) prowadzenia robót nie powodujących dewastacji terenów przyległych oraz ochronę mienia osób postronnych; 10) prowadzenia robót w sposób zapewniający wymagane warunki techniczno - uŝytkowe; 11) bieŝące zapewnienie maksymalnej czystości i porządku w obrębie wykonywanych robót, w tym posiadania aktualnej umowy/porozumienia z firmą sprzątającą na okres wykonywania przedmiotu niniejszej umowy, 12) bezzwłocznego usuwania ewentualnych szkód powstałych w trakcie wykonywania robót; Część C SIWZ ogólne warunki umowy, znak sprawy OA-XVI str. 2 z 9
3 13) wydzielenia stref niebezpiecznych znajdujących się w strefie prowadzonych robót, zgodnie z przepisami bhp; 14) utrzymywania w naleŝytym porządku, stanie i czystości wspólnie uŝytkowanych dróg komunikacyjnych; 15) zabezpieczenia terenu budowy i robót przed dostępem niepoŝądanych osób; 16) ubezpieczenia robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej; 17) przed przystąpieniem do realizacji robót objętych umową wizja Wykonawcy na obiekcie celem analizy przedmiaru robót; 18) prowadzenia prac w systemie wielozmianowym jeŝeli wymagać tego będzie dotrzymanie terminu, o którym mowa w 3 ust. 1; 19) W przypadku konieczności realizacji robót zamiennych w stosunku do projektu i SIWZ, przedłoŝenie koncepcji ich realizacji Zamawiającemu do akceptacji. 20) Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu projektu umów o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a takŝe projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo jak i jej zmiany. 21) Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, a takŝe ich zmian. Obowiązek ten nie dotyczy umów, których wartość jest mniejsza niŝ 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, w terminie 7 dni od daty ich zawarcia. 22) Zawarcie umowy na dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wymaga przedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę projektu takiej umowy wraz z jego zgodą na jej zawarcie. Zamawiający zachowuje uprawnienia, o których mowa w 4 pkt 4. 23) Wykonawca przedkłada Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność kopię umowy z podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlana w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. Ten sam obowiązek ciąŝy na Wykonawcy w stosunku do umów pomiędzy podwykonawcami a dalszymi podwykonawcami. 24) JeŜeli Wykonawca zamierza zmienić lub zrezygnować z podwykonawcy, a podmiot ten zobowiązał się do udzielenia Wykonawcy swoich zasobów na podstawie art. 26 ust. 2b upzp (w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu) zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Zamawiającego w ciągu 7 dni od wypowiedzenia umowy z dotychczasowym podwykonawcą, z jednoczesnym wykazaniem iŝ proponowany nowy podwykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niŝ w ogłoszeniu i SIWZ. 25) Obowiązek, o którym mowa w pkt 24 dotyczy takŝe wypowiedzenia umów z podwykonawcami, którzy nie udzielali swoich zasobów na zasadach art. 26 ust. 2b upzp. 26) W trakcie zajęcia pasa drogowego oznakowanie zajętego terenu zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego stanowiącym załącznik do umowy. 27) Dostarczenie zaświadczenia wydanego przez właściwego konserwatora zabytków potwierdzającego kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych. 6. Odbiory robót. 1. Wykonawca powiadamia na piśmie Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru przedmiotu umowy na minimum 3 dni przed planowanym terminem zakończenia robót. 2. Zamawiający rozpocznie czynności odbioru robót nie później niŝ w trzecim dniu roboczym po otrzymaniu zgłoszenia o osiągnięciu gotowości do odbioru przedmiotu umowy. Przez gotowość do odbioru rozumie się takŝe skompletowanie wszystkich wymaganych przepisami dokumentów. Część C SIWZ ogólne warunki umowy, znak sprawy OA-XVI str. 3 z 9
4 3. Wykonawca obowiązany jest być przy odbiorze osobiście lub wyznaczyć w tym celu upowaŝnionego pisemnie pełnomocnika. Nieobecność Wykonawcy lub pełnomocnika nie wstrzymuje czynności odbioru, jednak Wykonawca traci w tym wypadku prawo do zgłoszenia swoich zastrzeŝeń i zarzutów w stosunku do wyników odbioru. Zamawiający ma prawo w trakcie realizacji robót albo po ich zakończeniu odmówić przyjęcia fragmentu lub całości robót wykonanych niezgodnie z wymogami technicznymi lub ofertą. Powstałe z tego tytułu koszty ponosi Wykonawca niezaleŝnie od kar umownych. 4. Za termin zakończenia przedmiotu umowy uwaŝać się będzie datę rozpoczęcia odbioru z zastrzeŝeniem przypadku przerwania odbioru z winy Wykonawcy lub wad przedmiotu zamówienia. Wówczas terminem zakończenia robót będzie data podpisania protokołu odbioru robót, tzn. po ustaniu przyczyn, z których powodu nastąpiła przerwa w czynnościach związanych z odbiorem robót. 5. Wykonawca moŝe wystawić fakturę końcową po usunięciu wszystkich usterek stwierdzonych w protokole odbioru. Potwierdzenie usunięcia usterek wymaga formy pisemnej. 6. JeŜeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 1) jeŝeli wady nadają się do usunięcia, moŝe odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 2) jeŝeli wady nie nadają się do usunięcia: moŝe odstąpić od umowy lub Ŝądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, jeŝeli wady uniemoŝliwiają uŝytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, moŝe skorzystać z uprawnień określonych w 12 ust. 3 i 4 niniejszej umowy. 7. Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. 7. Podwykonawcy 1. Wykonawca zachowując zasady określone w art Kodeksu Cywilnego moŝe podzlecić niektóre prace związane z wykonaniem przedmiotu umowy Podwykonawcom wskazanym w ofercie. 2. Za działanie lub zaniechanie podwykonawców Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność. 8. Wynagrodzenie. 1. Strony ustalają, Ŝe obowiązującą ich formą wynagrodzenia - zgodnie z SIWZ oraz wybraną ofertą Wykonawcy - jest wynagrodzenie ryczałtowe. 2. Wynagrodzenie ustalone w formie wskazanej w ust. 1 jest niezmienne do czasu zakończenia realizacji przedmiotu umowy i odbioru robót, z zastrzeŝeniem ust.5 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wyraŝa się kwotą: Cz. I, Cz. II: wartość ogółem brutto:.. zł (słownie:.....), wartość ogółem netto:.... zł (słownie:.....), podatek VAT w..%, 4. Podatek od towarów i usług VAT będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami. 5. Strony ustalają, iŝ przewidują zmniejszenie ceny ryczałtowej jeśli nie zostanie wykonany w całości zakres robót określony w dokumentacji technicznej w sytuacjach gdy wynikać to będzie z braku konieczności wykonania części robót (uzgodnienie inspektora nadzoru z projektantem) w przypadku stwierdzenia, Ŝe istniejący element posiada parametry techniczne zgodne wymaganiami sztuki budowlanej, a takŝe nie będzie moŝna zastosować Część C SIWZ ogólne warunki umowy, znak sprawy OA-XVI str. 4 z 9
5 robót zamiennych. Zmniejszenie to zostanie wyliczone jako iloczyn cen jednostkowych zaproponowanych w kosztorysie ofertowym oraz wielkości niezrealizowanych robót. 6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym m. in.: - koszty ubezpieczenia budowy na czas wykonywania robót, - koszty związane z prowadzeniem robót w czynnym zakładzie, - koszty urządzenia zaplecza robót, - koszty wywozu gruzu i innych materiałów odpadowych na wysypisko, bez względu na odległość, odpadów niebezpiecznych do utylizacji, - koszty wynikające z obowiązków Wykonawcy wymienionych w 6 niniejszej umowy, - koszty dokumentacji powykonawczej, - koszty związane z niezbędnymi uzgodnieniami, - koszty ewentualnych prób i pomiarów niezbędnych do odbioru zadania, - pozostałe koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy. 9. Sposób płatności. 1. Strony ustalają, Ŝe rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi fakturami częściowymi - wystawianymi nie częściej niŝ raz w miesiącu kalendarzowym za roboty wykonane w danym okresie wg ich procentowego zaawansowania oraz fakturą końcową wystawioną po zakończeniu całości robót i ich odbiorze. 2. Podstawę do wystawienia faktury stanowi potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego protokół wykonanych robót. 3. KaŜda płatność będzie podzielona na dwie faktury VAT, oddzielnie dla robót kwalifikowanych i niekwalifikowanych zgodnie z podziałem robót wynikającym z "Harmonogramu wykonania robót z podziałem na roboty kwalifikowane i niekwalifikowane. 4. Faktury częściowe płatne będą w 100%. 5. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturami częściowymi łącznie nie moŝe przekroczyć 90 % wynagrodzenia umownego. 6. Faktury za wykonane roboty wraz z dokumentami rozliczeniowymi Wykonawca dostarczy Zamawiającemu. 7. Termin zapłaty faktury wynosi do 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, z zastrzeŝeniem ust. 10 i Faktury będą płatne przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy. 9. Zamawiający nie udziela zaliczek. 10. Zamawiający ustala następujący sposób płatności faktur częściowych w przypadku udziału podwykonawców: - wszystkie faktury będą płacone w ciągu 21 dni od daty ich dostarczenia Zamawiającemu, przy zachowaniu poniŝszych zasad. - warunkiem zapłaty drugiej i kolejnych faktur częściowych będzie załączenie dowodów uregulowania przez Wykonawcę, wynikających z poprzedniej faktury, naleŝności dla podwykonawców (z załączonych dowodów musi jednoznacznie wynikać, Ŝe podwykonawca/dalszy podwykonawca umówioną kwotę otrzymał, a takŝe z jakiego tytułu zostało ono wypłacone). - warunkiem zapłaty faktury końcowej będzie załączenie dowodów ostatecznego uregulowania naleŝności dla podwykonawców (z załączonych dowodów musi jednoznacznie wynikać, Ŝe podwykonawca/dalszy podwykonawca umówioną kwotę otrzymał, a takŝe z jakiego tytułu zostało ono wypłacone). - powyŝsze zapisy maja zastosowanie takŝe w przypadku dalszego podwykonawstwa. 11. Zapłata wynagrodzenia przez Wykonawcę dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nastąpi w terminie do 21 dni. Część C SIWZ ogólne warunki umowy, znak sprawy OA-XVI str. 5 z 9
6 10. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy. 1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości brutto robót objętych umową tj.... zł (słonie:... zł) w gotówce ( zostanie wpisana jedna z form, o których mowa w art. 148 ust. 1 upzp). 2. Strony postanawiają, Ŝe 30% wniesionego zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, po przekazaniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy i przejęciu go przez Zamawiającego jako naleŝycie wykonanego (odbiór ostateczny), jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 3. Część zabezpieczenia, tj. 70 % gwarantujące zgodne z umową wykonanie robót, zostanie zwrócona Wykonawcy (w przypadku zabezpieczenia w pieniądzu ww. część zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy wraz z naleŝnym oprocentowaniem po potrąceniu pobranych przez bank opłat za prowadzenie rachunku oraz za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy) w ciągu 30 dni od daty ostatecznego odbioru bezusterkowego inwestycji. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy wraz z naleŝnym oprocentowaniem po potrąceniu pobranych przez bank opłat za prowadzenie rachunku oraz za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy nie później niŝ w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 4. Podane wyŝej terminy na zwrot zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy rozpoczynają swój bieg po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rękojmi za wady. Uwaga: W przypadku wybrania przez Wykonawcę innej formy wniesienia zabezpieczenia treść powyŝszych punktów zostanie odpowiednio zmodyfikowana. 11. Roboty dodatkowe. 1. Ewentualne zamówienia dodatkowe realizowane będą na dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone na warunkach określonych w art. 67 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Za roboty dodatkowe uznaje się roboty nie objęte przedmiarami robót i dokumentacji technicznej, ściśle związane z przedmiotem umowy, a warunkujące prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy - wynikłe w czasie realizacji zadania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie moŝna było wcześniej przewidzieć oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych zamówienia dodatkowego nie moŝna oddzielić od zamówienia podstawowego. Podstawą wykonania robót dodatkowych będzie - zaakceptowany przez Zamawiającego - "Protokół konieczności" i zawarta umowa na roboty dodatkowe. 3. Za roboty dodatkowe Strony ustalą wynagrodzenie ryczałtowe w oparciu o kosztorys ofertowy sporządzony przez Wykonawcę z zastosowaniem nośników cenotwórczych wg kosztorysu na roboty podstawowe zatwierdzony przez Inwestora przy zastosowaniu: - cen materiałów wg cen zakupu, lecz nie wyŝszych niŝ średnie ceny publikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD z okresu ich wbudowania, - cen sprzętu i środków transportu według cennika najmu Wykonawcy, lecz nie wyŝszych niŝ średnie ceny publikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD, - norm nakładów rzeczowych wg KNR. 12. Kary umowne. 1. Strony postanawiają, Ŝe obowiązującą ich formę odszkodowania stanowią kary umowne. Kary te będą naliczone w następujących wypadkach i wysokościach: 1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: Część C SIWZ ogólne warunki umowy, znak sprawy OA-XVI str. 6 z 9
7 za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokości 0,15 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za kaŝdy dzień zwłoki, licząc od terminu umownego zakończenia, za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady - w wysokości 0,15 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonany przedmiot odbioru za kaŝdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, za odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŝnych od Wykonawcy - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy. z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia naleŝnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia naleŝnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, z tytułu niewypełnienia obowiązku przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, o której mowa w 5 pkt 20 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, z tytułu niewypełnienia obowiązku przedstawienia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, o którym mowa w 5 pkt 20 i 21 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, jeŝeli pomimo złoŝenia przez Zamawiającego zastrzeŝeń do projektu umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu płatności Wykonawca zawrze taką umowę bez uwzględnienia stanowiska Zamawiającego zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto, za niedopełnienie obowiązków, o których mowa w 5 pkt w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za kaŝdy dzień zwłoki, przy czym kara umowna za naruszenie postanowień 5 pkt będzie naliczana maksymalnie za 7 dni zwłoki, 2) Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zaleŝnych od Zamawiającego ale innych niŝ podano w 16 ust. 1 niniejszej umowy. 2. Strony zastrzegają sobie ponadto prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 3. W przypadku wystąpienia zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przez niego zobowiązań przyjętych niniejszą umową, Zamawiający moŝe zlecić ich wykonanie wybranej przez siebie innej firmie na koszt Wykonawcy - zachowując przy tym prawo do roszczenia naprawienia szkody spowodowanej ww. zwłoką. 4. W razie, gdy zwłoka Wykonawcy w usunięciu wad w przedmiocie umowy przekroczy 10 dni, Zamawiający (zachowując prawo Ŝądania zapłaty kar umownych) moŝe zlecić usunięcie wad innej firmie na koszt Wykonawcy. 5. Wynagrodzenie umowne stanowi wartość ryczałtowa przedmiotu umowy, o której mowa w 8 ust. 3, z zastrzeŝeniem ust. 5 tego paragrafu. 13. Gwarancja i rękojmia. 1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres:.. lat od dnia odbioru końcowego. (Zostanie wpisana łączna gwarancja tzn. minimalna 3 letnia wymagana przez Zamawiającego oraz ewentualnie zaproponowana gwarancja dodatkowa z formularza oferty część D SIWZ). 2. Zamawiający będzie korzystał z praw przysługujących z tytułu rękojmi przez okres 3 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Część C SIWZ ogólne warunki umowy, znak sprawy OA-XVI str. 7 z 9
8 14. Odpowiedzialność za szkody. 1. Za szkody na osobie lub mieniu wynikłe w skutek realizacji niniejszej umowy odpowiedzialny jest Wykonawca. 2. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i zobowiązuje się do utrzymania tego ubezpieczenia w czasie trwania umowy. 3. Wykonawca powinien ubezpieczyć roboty objęte niniejszą umową od konsekwencji wystąpienia siły wyŝszej. Wystąpienie siły wyŝszej nie będzie podstawą Ŝądania Wykonawcy do podwyŝszenie wynagrodzenia umownego. 15. Uprawnienie do odstąpienia od umowy. 1. Zamawiający moŝe odstąpić od umowy w następujących przypadkach: a) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał roboty z przyczyn niezaleŝnych od Zamawiającego jak i siły wyŝszej i nie wznowił ich pomimo wezwań Zamawiającego przez okres dłuŝszy niŝ 14 dni, b) w razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (w tym przypadku Zamawiający moŝe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyŝszych okolicznościach na podstawie art. 145 upzp), c) została ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy bądź wydano nakaz zajęcia jego majątku, d) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub teŝ nienaleŝycie wykonuje swoje zobowiązania umowne. e) w razie dwukrotnej konieczności bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub konieczność jednorazowej zapłaty sumy większej niŝ 5% wartości umowy brutto na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, f) Wykonawca przekroczył termin na wypełnienie obowiązków, o których mowa w 5 pkt 23 i pkt 24 o więcej niŝ 7 dni. 2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. 3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciąŝają następujące postanowienia szczegółowe: a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia, b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której odstąpiono od umowy. 16. Zmiana umowy. Strony przewidują moŝliwość zmiany umowy w przypadku: ustawowej zmiany stawki podatku VAT (bez konieczności zawierania aneksu do umowy). potrzeby wykonania robót zamiennych w stosunku do robót planowanych, jeŝeli roboty zamienne uzasadnione są koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót objętych niniejszą umową lub usprawnią proces budowy zgodnie z zapisami art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane. 17. Załączniki. Integralną część umowy stanowią: Część C SIWZ ogólne warunki umowy, znak sprawy OA-XVI str. 8 z 9
9 Przedmiary robót, SSTWiORB, Rysunki robocze, Projekt organizacji ruchu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Oferta Wykonawcy, Kserokopia opłaconej polisy ubezpieczeniowej. 18. Postanowienia końcowe. 1. Wszelkie zmiany umowy będą dokonywane w formie aneksów sporządzonych na piśmie za zgodą stron. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności przepisy tytułu XVI i odpowiednie przepisy tytułu XV a takŝe przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Ustawy Prawo budowlane z przepisami wykonawczymi do ww. ustaw. 3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego. 4. Umowę sporządzono w 4-ech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem: 2 egz. dla Zamawiającego i 2 egz. dla Wykonawcy. Zamawiający: Wykonawca: Część C SIWZ ogólne warunki umowy, znak sprawy OA-XVI str. 9 z 9
Ogólne warunki umowy Część C SIWZ 1. Przedmiot umowy. 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n.: Uzupełnienie tynków wewnętrznych sufitów korytarzy i malowanie w budynku Podkarpackiego
Ogólne warunki umowy Część C SIWZ Zapisy 4 pkt 4 i 5, 5 pkt 17 22, 9 ust. 7 i 8, 12 ust. 1 pkt 1 tiret od czwartego do dziewiątego, 15 ust. 1 lit e) i f) będą miały zastosowanie tylko w przypadku występowania
Część C SIWZ Ogólne warunki umowy Umowa zawarta w dniu....2016 r. w Rzeszowie pomiędzy: Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, NIP: 813-17-21-402 reprezentowanym
Ogólne warunki umowy Część C SIWZ Zapisy 4 pkt 4 i 5, 5 pkt 18 23, 9 ust. 9 i 10, 12 ust. 1 pkt 1 tiret od czwartego do dziewiątego, 15 ust. 1 lit e) i f) będą miały zastosowanie tylko w przypadku występowania