Source: http://docplayer.fi/3998300-Elinkaarikustannukset-ja-painumariskit-tien-perustamistavan-valinnassa.html
Timestamp: 2016-12-06 21:55:23+00:00
Document Index: 11674863

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐Elinkaarikustannukset ja painumariskit tien perustamistavan valinnassa
Download "Elinkaarikustannukset ja painumariskit tien perustamistavan valinnassa"
1 Perttu Juntunen Elinkaarikustannukset ja painumariskit tien perustamistavan valinnassa Tiehallinnon selvityksiä 20/20042 3 Perttu Juntunen Elinkaarikustannukset ja painumariskit tien perustamistavan valinnassa Tiehallinnon selvityksiä 20/2004 Tiehallinto Helsinki 20044 ISSN ISBN TIEH Oy Edita Prima Ab Helsinki 2004 Verkkojulkaisu (pdf): ISSN ISBN TIEH v Verkkojulkaisu saatavana osoitteesta: Tiehallinto TEKNISET PALVELUT Opastinsilta 12 A PL HELSINKI Puhelinvaihde5 Perttu Juntunen: Elinkaarikustannukset ja painumariskit tien perustamistavan valinnassa. Helsinki Tiehallinto. Tiehallinnon selvityksiä 20/ s.+ liitt. 11 s. ISSN , ISBN , TIEH Asiasanat: pohjanvahvistus, elinkaari, riskit, kustannukset, pohjarakentaminen, painumat, vakavuus, tiepenger Aiheluokka: 02 TIIVISTELMÄ Pohjanvahvistuskustannukset muodostavat yleensä suuren osan tien elinkaarikustannuksista. Tähän mennessä näitä kustannuksia ei ole kuitenkaan systemaattisesti otettu huomioon rakenneratkaisujen valinnassa. Tämän selvityksen tavoitteena oli tutkia kuinka pohjarakenteiden elinkaarikustannuslaskentaa voitaisiin kehittää, niin että tien elinkaarikustannukset sekä tien pitäjän että tien käyttäjän näkökulmasta optimoituisivat. Selvityksen alkuosassa on esitetty kirjallisuuskatsaukseen perustuva yhteenveto tärkeimmistä tekijöistä, jotka vaikuttavat pohjarakenteiden elinkaarikustannuksiin ja niiden laskentaan. Tavoitteena oli selvittää elinkaarikustannuslaskennan lähtöolettamuksia ja elinkaarikustannus-laskentaan sisältyviä ongelmia. Lisäksi tässä kohtaa on esitetty pohjarakentamiseen liittyvät tärkeimmät riskitekijät sekä rakennuttajan vaikutuskeinot riskeihin eri urakkamuodoissa. Selvityksen loppuosassa käsitellään esimerkkikohteen pohjarakenteiden elinkaarikustannuslaskelmia. Esimerkissä tiepenger perustetaan pehmeälle savikolle. Laskelmat on tehty esikuormitetulle-, kevennetylle- ja pystyojitetulle penkereelle sekä penkereelle, joka on perustettu pilaristabiloinnin, massanvaihdon tai pengerpaalutuksen varaan. Elinkaarikustannuslaskenta on tehty mitoittamalla rakenteet ja korjaukset vallitsevien suunnitteluohjeiden mukaisesta ja laskemalla mitoitetuista ratkaisuista aiheutuvat tien pitäjän ja tien käyttäjän kustannukset. Elinkaarikustannuslaskelmissa on otettu huomioon pohjarakenteiden valintaan sisältyvien riskien suuruus ja vaikutukset. Riskien suuruutta on arvioitu tienpenkereen painumaennusteisiin liittyvien todennäköisyyksien ja toteutuvista painumista aiheutuvien ylläpito-kustannusten perusteella. Selvityksessä on vertailtu vaihtoehtojen investointikustannuksia sekä eri päätöskriteerien mukaisia elinkaarikustannuksia. Päätöskriteereinä on käytetty odotusarvon mukaisia kustannuksia sekä elinkaarikustannuksia mitoitus- tai pahimman painumaennusteen mukaisessa tilanteessa. Esimerkkilaskelmien mukaan pelkkien investointilaskelmien huomioiminen pohjarakenteiden valintapäätöksissä ei optimoi koko elinkaaren kustannuksia. Eri pohjarakennevaihtoehtoihin sisältyvien riskien huomioiminen elinkaarikustannuslaskennassa tuo uutta informaatiota päätöstilanteeseen ja saattaa muuttaa valintapäätöksen. Elinkaarikustannuslaskennan tuloksiin vaikuttavat suuresti erilaiset laskelmissa tehdyt olettamat. Jos laskennassa käytetyt olettamat poikkeavat toisistaan, eivät laskentatulokset ole keskenään vertailukelpoisia. Laskelmien saaminen keskenään vertailukelpoisiksi on kuitenkin urakka- ja tarjoustoiminnan kehittämiseksi välttämätöntä. Tämä vaatii siis selkeiden laskentaohjeiden luomista osaksi tarjouslaskentaa ja tarjousten arviointia.6 Perttu Juntunen: Lifecyclecosts and ground settlement risks in the Selection of Foundingmethod of the Road embankment. Helsinki Tiehallinto. Tiehallinnon selvityksiä 20/ s.+ liitt. 11 s. ISSN , ISBN , TIEH Keywords: ground improvement, lifecycle, risks, costs, ground construction, settlements, stability, road embankment Classification: 02 ABSTRACT Groundimprovement costs make up a large portion of the total lifecycle costs of the entire road. Until this time these costs were not systematically taken into account when choosing the final groundimprovement method. The aim of this study was to find out how counting of the lifecycle costs of the different ground construction methods could be develop, so that the total lifecycle costs of the road would be minimized for both the road keeper as well as the road users. At the beginning of this study there is a literary-based summary of the most important factors that affect both the life cycle costs and the counting of those costs for the chosen groundimprovement method. The aim was to introduce the techniques of the lifecycle counting as well as the problems and assumptions that are associated with these methods. These issues have to addressed before lifecycle costs can be calculated. Also the most important risks with ground construction and the ways to deal those risks in different contract forms are presented here. The latter part of this study deals with the lifecycle calculations of the different ground improvement methods. Calculations were drawn up based on the ground conditions under the chosen soft clay area, on top of which the road embankment was to be founded. Ground improvement alternatives included preloading, lightweight filling materials, vertical drains, stabilization columns, soil replacement and embankment piling. Calculations were made by first engineering the structure according to the rules and regulations that are in use at the moment. The second phase was to calculate costs for the road keeper and the road user based on the engineered structure. In the examples the ground settlement risks and the consequences of those risks were taken into account. The amounts of risks were estimated based on the probabilities of the different ground settlement forecasts and repair costs linked to those forecasts. In this study investment costs and the lifecycle costs based of different decision criterions were compared. These criterions included expected lifecycle costs, lifecycle costs of the most likely and the biggest settlement forecasts. Calculations show that mere investment costs do not optimise the whole lifecycle costs. It is also shown that settlement risks should be taken into account when calculating lifecycle costs as this creates new dimensions to look the situation. Consequently the final decision may change completely. Many assumptions affect the results of the lifecycle cost calculations. Thus it is equally important to know the made assumptions, as it is to compare the final results. If the assumptions used in the calculations are not the same between to different sets of calculations then these calculations are not comparable to each other. Thus clear instructions how to conduct lifecycle cost analysis is crucial, if lifecycle costs are to be used as a part contract and tendering process.7 ALKUSANAT Tämä selvitys on tehty Tiehallinnon tilauksesta Tieliikelaitoksen konsultoinnin geosuunnitteluryhmässä Tieliikelaitoksen ja Tiehallinnon yhteisesti rahoittamana T&K projektina, jonka tavoitteena on elinkaarikustannuslaskennan kehittäminen osaksi pohjarakenteiden valintaa. Selvityksen on laatinut Perttu Juntunen Tieliikelaitoksesta. Selvitystyöryhmässä ovat lisäksi olleet mukana Tieliikelaitoksesta Mikko Smura, Aarno Valkeisenmäki sekä Tiehallinnosta Pentti Salo. Helsingissä, maaliskuussa 2004 Tiehallinto, Tekniset palvelut8 8 Elinkaarikustannukset ja painumariskit tien perustamistavan valinnassa Sisällysluettelo TIIVISTELMÄ ABSTRACT ALKUSANAT SISÄLLYSLUETTELO SYMBOLILUETTELO 1 JOHDANTO 11 2 TIEN POHJARAKENTEIDEN ELINKAARIKUSTANNUKSET Yleistä Elinkaarikustannusten erottelu Tienpitäjän kustannukset Investointikustannukset Kunnossapitokustannukset Ylläpitokustannukset Tien käyttäjän kustannukset Matka-aikakustannus Ajoneuvokustannukset Onnettomuuskustannukset 16 3 ELINKAARIKUSTANNUSTEN LASKENTA Yleistä Elinkaarilaskenta nykyarvomenetelmällä Laskentakaavat Laskentakorko Tarkastelujakson pituus Rakenteen jäännösarvo 20 4 POHJARAKENTAMISEN RISKIT JA RAKENNUTTAJAN VAIKUTUSKEINOT ELINKAARIKUSTANNUKSIIN ERI URAKKAMUODOISSA Yleistä riskeistä Pohjarakenteiden riskit ja yleiset tekniset tuotevaatimukset Vakavuus Painuma Riskien vähentäminen Riskien vaikutus elinkaarikustannuksiin Urakkamuotojen vaikutus elinkaarikustannuksiin Jako eri urakkamuotoihin T-urakka ST-urakka (KVU) Elinkaarisopimus 309 Elinkaarikustannukset ja painumariskit tien perustamistavan valinnassa 9 5 ELINKAARIKUSTANNUKSET ESIMERKKIKOHTEESSA Lähtötilanne elinkaarikustannusten laskemiseksi Esimerkkikohteen valinta Pohjarakenteiden ja korjaustoimenpiteiden mitoittaminen Painumien suuruudesta aiheutuva korjaus Sivukaltevuuden muutoksista aiheutuva korjaus Muut elinkaarikustannuslaskelmien lähtöoletukset Tien pohjarakenteen valinta elinkaarikustannusten perusteella Painumaennusteen epävarmuuden huomiointi elinkaarikustannusten laskennassa Esimerkkilaskelmat Yleistä esimerkkilaskelmista Esikuormitettu penger Kevennetty penger Pystyojitettu penger Pilaristabiloitu penger Pengerpaalutuksen varaan rakennettu penger Massanvaihdon varaan rakennettu penger Yhteenveto pohjarakenteiden elinkaarikustannuksista 66 6 JOHTOPÄÄTÖKSET 72 7 KIRJALLISUUSLUETTELO 74 8 LIITTEET 7610 10 Elinkaarikustannukset ja painumariskit tien perustamistavan valinnassa Symboliluettelo C k Diskonttaustekijä i Laskentakorko K k Suoritteen q k nykyarvo laskentahetkellä q k Suoritteen arvo tarkasteluhetkellä EKN Elinkaarikustannusten nykyarvo RN Rakennuskustannusten nykyarvo KP Vuosittaisten kunnossapitokustannusten (huoltokustannusten) nykyarvo YP Ylläpitokustannusten (kunnossapitävän korjauksen kustannusten) nykyarvo MN Muutoskustannusten nykyarvo UK Uusimiskustannusten nykyarvo EN Käytön aikaisten energiakustannusten nykyarvo JN Suunnitteluajan lopussa olevan jäännösarvon nykyarvo r r Reaalikorko r n Nimelliskorkoa r i Inflaatio Lr Rajapituus L Tarkasteltava pituus S,S 1, S 2 Ennustetun tai mitatun painuman suuruus S max Suurin sallittu painuman raja-arvo pk Pituuskaltevuuden muutos SR Mahdollisen painuman ja todennäköisimmän painuman suhde CV Mitatun suureen variaatiokerroin s Mitatun suureen keskihajonta x Mitatun suureen keskiarvo C c Kokoonpuristuvuusindeksi normaalisti konsolidoituneella osalla C r Kokoonpuristuvuusindeksi ylikonsolidoituneella osalla C v Konsolidaatiokerroin kokoonpuristuvassa maakerroksessa σ p Maakerroksessa vallitseva konsolidaatiojännitys e 0 Alkuhuokosluku σ Maakerroksen jännitys kuorman lisäämisen jälkeen σ 0 Maakerroksen jännitys ennen kuorman lisäämistä h Kokoonpuristuvan kerroksen paksuus S c1, S c2 Painumaennusteet muutetuilla parametrien arvoilla sd(c c ) Kokoonpuristuvuusindeksin keskihajonta normaalisti konsolidoituneella osalla S c Kokoonpuristuvuusindeksin aiheuttama muutos painumaennusteeseen sd(s) Ennustetun painuman keskihajonta S c Kokoonpuristuvuusindeksin aiheuttama painuman muutos normaalisti konsolidoituneella osalla S r Kokoonpuristuvuusindeksin aiheuttama painuman muutos ylikonsolidoituneella osalla S v Konsolidaatiokertoimen aiheuttama painuman muutos tarkasteluhetkellä S p Esikonsolidaatiojännityksen aiheuttama painuman muutos CV S Painuman variaatiokerroin E[NPV] elinkaarikustannusten odotusarvo NPV i painumaennusteen i kustannusten nykyarvo painumaennusteen i toteutumisen todennäköisyys p i11 Elinkaarikustannukset ja painumariskit tien perustamistavan valinnassa 11 JOHDANTO 1 JOHDANTO Vaikka ensimmäisiä kokeiluja elinkaarilaskelmien parissa on tehty jo luvulla, ei elinkaarilaskenta ole maa- ja vesirakentamisessa saanut Suomessa todellista jalansijaa kuin vasta 1990 luvulla, jolloin tierakentamisessa aloitettiin elinkaarilaskennan kehittäminen osana päällysrakenteiden kestävyyden ja taloudellisuuden tutkimista. Tuolloin aloitettu kehitystyö on jatkunut nykyhetkeen asti ja kehitystä on tapahtunut sekä ympäristökuormitusten elinkaarilaskennassa että elinkaaren kustannusten laskennassa. Elinkaarikustannusten laskennan ongelmana oli alkuaikoina se, että rakenteen eliniän määrittämiseksi tarvittavat kestoikämallit eivät vielä olleet kehittyneet tarpeeksi pitkälle. Päällysrakenteen osalta ongelma kestoikämallien osalta on osin poistunut, aivan vastaavaa kehitystä ei kuitenkaan ole tapahtunut pohjarakenteiden osalta. Pohjarakenteiden osalta valinnassa on perinteisesti korostunut tekninen näkökulma, jolloin valinnassa on annettu painoa vain rakennuskustannuksille ja rakenteiden teknisten vaatimusten täyttymiselle. Pohjarakentamisessa olosuhteet saattavatkin rajata teknisesti toimivien pohjarakennusratkaisujen määrää huomattavasti, jo ennen kuin minkäänlaisia kustannuslaskelmia on edes tarpeen laatia. Perinteisesti elinkaarikustannuksia ei yleensä ole totuttu laskemaan, vaan rakenteen myöhempää kunnostustarvetta, kunnostettavuutta, kunnostuskustannuksia ja kunnostustöistä tienkäyttäjille aiheutuvia liikenteellistä haittaa on arvioitu likimääräisesti tai ei lainkaan. Yhteiskunnassa on viime vuosina alettu yhä määrätietoisemmin pyrkiä ekologisesti kestävämpään rakentamiseen. Tavoitteen puitteissa on säädetty esimerkiksi uusi rakennuslaki, jonka keskeisenä tavoitteena on parantaa maankäytön ja rakentamisen edellytyksiä kestävää kehitystä edistävään, ympäristöhaittoja vähentävään ja luonnonvaroja säästävään suuntaan. Tämä on tuonut mukanaan tarpeen kehittää kustannusten- ja ympäristövaikutusten elinkaarilaskentaa niin, että tuotannon ja rakentamisen kaikki vaikutukset rakenteen elinkaaren alusta loppuun tulevat huomioonotetuksi. Rakennusalan visioissa onkin todettu, että kestävä kehitys nousee yhdeksi tärkeimmistä arvoista kehittyneissä teollisuusmaissa. Tavoitteena on, että ympäristö- ja elinkaariosaamisen nostaminen korkeammalle tasolle. Samaan aikaan TEKES:in teknologian esiselvityksessä on todettu, että infrastruktuuriala on kehittynyt heikosti verrattuna muihin teollisuuden aloihin. Yhdeksi ongelmaksi nähtiin, että rakentamisen pelisäännöt eivät tue elinkaarikustannusten huomioon ottamista. Tiehallinto on aina osaltaan pyrkinyt kehittämään edellytyksiä Suomen infrastruktuurialan kehittämiseksi. Muun muassa tästä syystä on Tiehallinnossa tehty sisäistä hankintamenettelyjen kehittämistyötä, jossa elinkaarikustannusten laskennalle on annettu tärkeä rooli tulevaisuuden visioissa. Kehittämistyön tuloksena on laadittu hankintastrategia, jonka tavoitteena on löytää keinoja kehittää nykyisiä hankintamuotoja kuten ST-urakkaa paremmin elinkaariajattelua huomioon ottavaksi. Samalla on pyritty luomaan aivan uudenlaisia hankintamuotoja kuten elinkaarisopimus, jonka perusajatuksena on pidentää urakoitsijan vastuuta tekemästään työstä myös varsinaista takuuaikaa pidemmäksi ajaksi. Elinkaarisopimuksilla urakoitsija sitoutuu tierakenteen hoitovastuuseen vuotta rakentamisen jälkeen.12 12 Elinkaarikustannukset ja painumariskit tien perustamistavan valinnassa JOHDANTO Vaikka ympäristökuormitusten vähentäminen on nähty tärkeäksi, on hankintamenettelyjä ja elinkaaren kustannuslaskentaa pyritty kehittämään etenkin kokonaistaloudellisuutta silmällä pitäen. Tavoitteena on, että tien pito tehostuisi ja tieverkon ylläpidosta aiheutuvat kustannukset alenisivat. Tämä onkin tärkeää, koska tienpitoon kohdistettuja määrärahoja ei yhteiskunnassa juurikaan olla kasvattamassa, kun liikennemäärät sen sijaan ovat edelleen selvässä kasvussa. Koska pohjarakenteet muodostavat suuren osan tierakenteen elinkaaren kustannuksista, on luonnollista että pohjarakenteiden elinkaarikustannuksia pyritään systemaattisesti pienentämään. Tämän työn yhtenä tavoitteena on koota yhteen nykyistä tietoa pohjarakenteiden elinkaarilaskennasta sekä esimerkkilaskelmien ja ajatusten avulla esittää kuinka pohjarakenteiden elinkaarikustannuksia voitaisiin paremmin arvioida. Samalla selvityksessä on pyritty tuomaan esiin ongelmia ja kehittämistarpeita, joita elinkaarilaskennassa itsessään esiintyy. Esimerkiksi erotuksena moneen muuhun suunnitteluun, joissa materiaalien ominaisparametrit tunnetaan melko tai erittäin hyvin, liittyy maaparametrien määrittämiseen pohjarakentamisessa aina jonkinasteista epävarmuutta. Tämän epävarmuuden aiheuttamien kustannusriskien ymmärtäminen ja huomioon ottaminen on pohjarakenteiden osalta tärkeää, mikäli elinkaarilaskentaa halutaan kehittää osaksi pohjarakenteiden valintamenettelyä. Tässä selvityksessä onkin pyritty löytämään keinoja, joilla pohjarakentamiseen liittyvät riskit voitaisiin huomioida paremmin elinkaaren kustannuslaskennassa. Selvityksessä on myös tarkasteltu millaisia ovat rakennuttajan vaikutuskeinot elinkaarikustannuksiin eri urakkamuodoissa ja miten niitä mahdollisesti voitaisiin kehittää.13 Elinkaarikustannukset ja painumariskit tien perustamistavan valinnassa 13 TIEN POHJARAKENTEIDEN ELINKAARIKUSTANNUKSET 2 TIEN POHJARAKENTEIDEN ELINKAARIKUSTANNUKSET 2.1 Yleistä Tuotteen elinkaarella tarkoitetaan yleisesti tuotteen kaikkia vaiheita raakaaineiden hankinnasta, rakentamisesta, käytöstä, kunnossapidosta, korjauksista sekä mahdollisesta kierrätyksestä aina purkamiseen tai jätteeksi päätymiseen asti. Ajatusta voidaan soveltaa periaatteessa mihin tahansa tuotteeseen tai tuoteosaan. [14] Tämän selvityksen yhteydessä tarkastellaan elinkaarikustannuslaskennan soveltuvuutta ja soveltamista tien pohjarakenteiden elinkaaren hallinnan ja pohjarakennusmenetelmän valinnan kannalta. Erilaisia elinkaaren hallintaan keskittyviä malleja on kehitetty useita erilaisia. Monissa näissä malleista useissa keskitytään tarkastelemaan elinkaaren aikana tuotteesta aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Tällöin elinkaarimenetelmästä käytetään yleisesti nimitystä elinkaariarviointi (LCA=Life Cycle Analysis). Elinkaarimallien yhteydessä voidaan puhua ympäristökuormitusten lisäksi myös tuotteen elinkaarikustannuksista, jolloin on kyse elinkaarikustannusarvioinneista (LCC=Life Cycle Cost). [2] Tämä teksti tavoitteena on selvittää etenkin jälkimmäiseen osan eli elinkaaren kustannusten laskentaa ja arviointia, minkä vuoksi pohjarakenteiden ympäristövaikutuksia on esitelty tässä hyvin suppeasti Elinkaaren kustannuksilla tarkoitetaan kaikkia rakenteen elinkaaren vaiheiden aikana syntyviä kustannuksia riippumatta siitä kenelle kustannukset kohdistuvat. Elinkaarikustannusarvioiden käytöllä pohjarakenteiden valinnassa on tarkoitus siirtämään huomio pelkistä rakenteen investointikustannuksista myös muihin kustannuksiin. [15] Ero tavalliseen käytäntöön on merkittävä siinä mielessä, että ennen muille aiheutuvia kustannuksia ei ole juurikaan otettu kustannuslaskelmissa huomioon. Elinkaarikustannusarviointien tavoitteena on löytää kaikki elinkaaren aikana syntyvät kustannukset eri vaihtoehdoissa ja järjestää vaihtoehdot näiden kustannusten avulla edullisuusjärjestykseen. Koska tavoitteena on laittaa vaihtoehdot keskinäiseen paremmuusjärjestykseen, eikä löytää absoluuttisia elinkaaren kustannuksia, on elinkaarikustannuslaskennassa otettu käyttöön laskentaa yksinkertaistava laskentamenettely, jonka mukaan eri vaihtoehdoille yhteiset kustannukset voidaan jättää laskelmista pois. [2,7,11] Laskentamenettely yksinkertaistaa elinkaarikustannuslaskelmia ja siten parantaa menetelmän käytännön soveltuvuutta huomattavasti. 2.2 Elinkaarikustannusten erottelu Tien pohjarakenteiden elinkaarikustannukset voidaan jakaa tien kahteen osaan, jotka ovat tienpitäjän kustannukset sekä tienkäyttäjän kustannukset. [7] Tienpitäjän kustannukset ovat kustannuksia, jotka kohdistuvat nimensä mukaisesti tienpitäjälle eli yleisen tie- ja katuverkon osalta valtiolle tai kunnalle. Tien pitäjän kannalta tiehankkeen käyttöiän kustannukset jakaantuvat kolmeen suureen kokonaisuuteen: investointi-, yllä- ja kunnossapito- sekä rahoituksen kustannuksiin [6]. Rahoituksen kustannukset tarkoittavat sidotun pääoman kustannuksia. [6] Rahoituksen kustannuksia kuten rakentamisen aikaisia korkoja ei tämän työn yhteydessä kuitenkaan käsitellä, sillä niiden suuruus riippuu muista teki-14 14 Elinkaarikustannukset ja painumariskit tien perustamistavan valinnassa TIEN POHJARAKENTEIDEN ELINKAARIKUSTANNUKSET jöistä kuin valittavista pohjarakenteista ja ne eivät varsinaisesti vaikuta ratkaisujen taloudellisuuteen. Kuvassa 1 on esitetty tien pohjarakenteiden elinkaarikustannusten periaatteellinen jako tien pitäjän ja tien käyttäjän kustannuksiin. Kustannuksia on käsitelty tarkemmin omissa kappaleissaan. Tien pohjarakenteiden elinkaarikustannukset Tienpitäjän kustannukset Tienkäyttäjän kustannukset Investointikustannukset Matka-aikakustannukset Kunnossapitokustannukset Ajoneuvokustannukset Ylläpitokustannukset Onnettomuuskustannukset Kuva 1. Tien pohjarakenteiden elinkaarikustannusten periaatteellinen jako. 2.3 Tienpitäjän kustannukset Investointikustannukset Kustannuslaskelmissa perusinvestointikustannuksilla eli hankintamenolla tarkoitetaan investoinnin alkuajankohtana uhrattavaa suurehkoa kertamenoa, joka varsinaisesti panee liikkeelle juoksevien kulujen virran [5]. Tien pohjarakenteiden osalta tämä tarkoittaa pohjarakenteiden rakentamisesta ja suunnittelusta aiheutuvia kustannuksia. Pohjarakenteiden kustannuksiin luetaan mukaan esimerkiksi penkereen massatöitten materiaali- ja työkustannukset lukuun ottamatta suodatin-, jakavan- sekä kantavan- ja kulutuskerroksen materiaali- työkustannuksia. Nämä kustannukset otetaan huomioon päällysrakenteen elinkaarilaskelmissa. [15,16] Raja pohja- ja päällysrakenteiden kustannusten ja etenkin niihin liittyvien kunnossa- ja ylläpitokustannusten osalta on parhaimmillaankin hieman epäselvä. Pohjarakenteiden valinnassa kustannusarvioihin otetaan lisäksi huomioon eri pohjarakenneratkaisujen aiheuttamat erilaiset kustannukset, joita aiheutuu esimerkiksi vastapenger- tai ylipengermassatöiden sekä erilaisten tarkkailumittausten ja pohjatutkimusten seurauksena. [20]15 Elinkaarikustannukset ja painumariskit tien perustamistavan valinnassa 15 TIEN POHJARAKENTEIDEN ELINKAARIKUSTANNUKSET Kunnossapitokustannukset Tämän selvityksen yhteydessä kunnossapidolla tarkoitetaan tien liikennekelpoisuuden varmistavia päivittäisiä hoitotoimenpiteitä. [7] Kunnossapitokustannuksilla tarkoitetaan siten kustannuksia, jotka pitävät sisällään rutiininomaisen kunnossapidon sekä talvihoidon kustannukset. [16] Muussa kirjallisuudessa kunnossapitokustannuksiin saatetaan sisällyttää kunnossapitävistä korjauksista aiheutuvia kustannuksia. [14] Tässä tekstissä nämä kustannukset sisältyvät kuitenkin ylläpitokustannuksiin. Rutiininomaista kunnossapitoa ovat esimerkiksi vesakon raivaus ja muut vihertyöt sekä tiestön puhtaanapito ja rakenteiden ja laitteiden hoito. Talvihoitoon puolestaan sisältyvät esimerkiksi liukkauden torjunta ja lumenpoisto. [25] Nykyisellä kunnossapidon tasolla kunnossapidon kustannuksilla ei ole merkittävää eroa eri pohjarakenneratkaisujen välillä, joten niitä ei vertailulaskelmissa ole syytä ottaa huomioon [16] Ylläpitokustannukset Ylläpitokustannuksilla tarkoitetaan kustannuksia, joilla ylläpidetään rakenteen kuntoa valitun ylläpitostrategian mukaisesti. Ylläpitokustannuksiin vaikuttavat mm. haluttu ylläpitostandardi (toimenpideraja-arvot) sekä valitut ylläpitomenetelmät. Toimenpideraja-arvot vaihtelevat tien luokan mukaan. Toimenpideraja-arvoja asetetaan esimerkiksi painumalle, tien tasaisuudelle, urasyvyydelle, vauriosummalle ja kantavuussuhteelle. [15,16] Edellä mainitut toimenpideraja-arvot koskevat lähinnä päällysrakenteita. Pohjarakenteiden osalta vastaavanlaisena kuntomuuttujana tarkastellaan pohjamaan painumisesta aiheutuvia sallittuja painuman ja kulmamuutosten raja-arvoja. Laatutasoltaan erilaiset ratkaisut johtavat erilaiseen ylläpitotarpeeseen ja sitä kautta erilaisiin ylläpitokustannuksiin, jotka pohjarakenneratkaisuja tehtäessä tulee ottaa huomioon. Ylläpitotarvetta arvioidaan painumaennusteiden ja ennusteisiin liittyvän painumariskitarkastelun avulla. Tiehen tulevat epäjatkuvuuskohdat (sillat, putkijohdot) tulee ottaa huomioon ylläpitotarvetta lisäävänä tekijänä. [19] 2.4 Tien käyttäjän kustannukset Matka-aikakustannus Tielläliikkujan matkustamiseen käyttämällä ajalla on aina jokin arvo ja siten matkustamiseen kulutettu aika esittää kustannusta elinkaarilaskelmissa. Matkustamiseen kulutettu aika taas riippuu pääosin reitin pituudesta ja ajonopeudesta. Ajonopeuteen puolestaan vaikuttavat mm. tien geometria, päällysteen laatu ja -kunto, urasyvyys. [15,16] Tarkasteltaessa edellä mainittuja tekijöitä voidaan todeta, että ne eivät yleensä vaihtele valittavan pohjarakenneratkaisun perusteella, siten niitä ei tarvitse ottaa huomioon elinkaarilaskelmissa. Korkealuokkaisilla teillä ei myöskään epätasaisuuksien ja muiden vaurioiden voida sallia kehittyvän niin haitallisiksi, että ne merkittävästi vaikuttaisivat tien käyttäjän kustannuksia.[16] Sen sijaan painumien korjaustöistä aiheutuvat haitat lisäävät matka-aikakustannuksia liikenteen hidastuminen ja mahdollisen ajomatkan piteneminen seurauksena. [23] Siten elinkaarilaskelmiin tulisi ottaa huomioon erilaisista pohjarakenneratkaisuista aiheutuvat erilaiset korjaustarpeet sekä niistä tien käyttäjälle aiheutuvat matkaaikakustannukset etenkin vilkasliikenteisten teiden osalta.16 16 Elinkaarikustannukset ja painumariskit tien perustamistavan valinnassa TIEN POHJARAKENTEIDEN ELINKAARIKUSTANNUKSET Ajoneuvokustannukset Ajoneuvokustannukset ovat ajoneuvon hankinnasta ja ylläpidosta aiheutuvia kustannuksia, kuten polttoaine-, voiteluaine-, rengas-, korjaus-, hallinto- ja pääomakulut. [16,15,23] Pohjarakennusratkaisuilla ei voida pääteillä normaaliolosuhteissa vaikuttaa edellä esitettyihin kustannuksiin, joten ne jätetään tarkastelussa huomioon ottamatta. Sen sijaan ajoneuvokustannukset voidaan ottaa huomioon elinkaarilaskelmissa painumakorjausten yhteydessä samoin kuin on edellä esitetty matka-aikakustannusten osalta. Työmaiden seurauksena mm. polttoaineenkulutus sekä ajoneuvon kuluminen on suurempaa kuin moitteettomalla tieosuudella. [23] Onnettomuuskustannukset Onnettomuuskustannuksia on pyritty huomioimaan esimerkiksi tieluokan mukaisena keskimääräisenä onnettomuusriskinä sekä tietyömaiden aiheuttamana onnettomuusriskin kasvuna. Tosin onnettomuuskustannusten sekä onnettomuusriskin arvioinneissa esiintyy suurta epävarmuutta. [16,23] Tien urautumisen on havaittu lisäävän onnettomuusriskiä märissä olosuhteissa [15], samankaltaista vaikutusta ei ole kuitenkaan havaittu tien painumatasaisuuden vaihtelujen osalta, kun vaihtelut ovat pysyneet sallituissa rajoissa. [19] Sallituilla rajoilla tarkoitetaan tässä tilanteessa tien pohjarakenteiden suunnitteluperusteiden mukaisia sallittuja painuman ja kaltevuuden rajaarvoja. Pohjarakenteiden elinkaarilaskelmissa voidaankin onnettomuuskustannukset jättää tarkastelujen ulkopuolelle, jos ajatellaan, että tierakenteeseen tehtävät korjaukset suoritetaan viimeistään siinä vaiheessa kun ne alkavat lisätä onnettomuusriskiä. Näin käytännössä tapahtuukin.17 Elinkaarikustannukset ja painumariskit tien perustamistavan valinnassa 17 ELINKAARIKUSTANNUSTEN LASKENTA 3 ELINKAARIKUSTANNUSTEN LASKENTA 3.1 Yleistä Elinkaarikustannusten laskentamenetelmät perustuvat suurelta osin investointilaskennasta lähtöisin oleviin laskentamenetelmiin ja vertailuihin. Peruslähtökohtana ja keskeisenä ongelmana elinkaarilaskelmissa on eri maksusuoritusten tai laskettujen rahallisten hyötyjen ja menojen muuntaminen vertailukelpoisiksi. Elinkaarilaskelmat lähtevät olettamasta, että rahan arvo vaihtelee eri ajanhetkinä. Mitä kauempana tulevaisuudessa maksusuoritukset ovat, sitä pienempiä ovat niiden arvo nykyhetkellä. Tästä johtuen vertailulaskelmissa on aina mainittava millä ajanhetkellä kustannukset on laskettu. Suoritusten yhdenvertaiseksi muuttamista kutsutaan diskonttaamiseksi. [5,15] Koska rahan nimellisarvo muuttuu inflaation tai deflaation mukana, tulisi elinkaaren kustannukset tarkoissa laskelmissa ensin muuttaa reaaliarvoonsa esimerkiksi hintaindeksin avulla ja vasta sen jälkeen diskontata ne haluttuun tarkasteluhetkeen. Usein inflaatio jätetään laskelmista pois inflaatiokehityksessä esiintyvien epävarmuuksien takia, tällöin tulevaisuuden menot ja tulot ilmoitetaan suoraan tietyn ajanhetken reaaliarvoina ja diskonttaus suoritetaan reaalikoron avulla, joka nimelliskoron ja inflaation erotus [11,14,15] Tässä raportissa inflaatio otetaan huomioon juuri edellä esitetyllä tavalla. Erilaisia elinkaaren kustannusten laskentamenetelmiä ovat esimerkiksi takaisinmaksuaikamenetelmä, nykyarvomenetelmä, vuosikustannusmenetelmä, kustannus-hyötysuhde menetelmä sekä sisäisen korkokannan menetelmä. Näistä yleisimmin käytetty menetelmä on nykyarvomenetelmä. Vuosikustannusmenetelmää käytetään, kun halutaan muuttaa yhdenvertaisiksi eripituisia tarkasteluajanjaksoja. [16] Vuosikustannusmenetelmä on itse asiassa nykyarvomenetelmän laajennus, sillä ensin kustannukset muutetaan edellä mainitussa menetelmässä nykyarvoonsa kuten nykyarvo menetelmässäkin. Kustannusten nykyarvo muutetaan sitten vuotuisiksi kustannuksiksi ns. vuosikustannuskertoimen avulla. Tämän selvityksen yhteydessä tarkasteluajanjakso pidetään kaikissa vaihtoehdoissa samana, joten nykyarvo menetelmä antaa suoraan vertailukelpoiset laskentatulokset. 3.2 Elinkaarilaskenta nykyarvomenetelmällä Laskentakaavat Nykyarvomenetelmän perusajatuksena on se, että eriaikaiset suoritukset diskontataan valittuun vertailuajankohtaan, joka tavallisesti on nykyhetki. Yleensä tehdään se yksinkertaistus, että suoritusten perusinvestointia lukuun ottamatta oletetaan tapahtuvan kunkin vuoden lopussa, tällöin suorituksen nykyarvo saadaan kertomalla kustannus diskonttaustekijällä. [5] Diskonttaustekijän lasketaan kaavalla 1. c k = 1 1 ( + i) n (1) missä c k = diskonttaustekijä vuonna n i = laskentakorkokanta, esimerkiksi 4-6 %, jolloin i=0,04-0,06 n = aika vuosina laskentahetkestä18 18 Elinkaarikustannukset ja painumariskit tien perustamistavan valinnassa ELINKAARIKUSTANNUSTEN LASKENTA Yksittäisen suoritteen nykyarvo laskentahetkellä saadaan kaavasta 2.[5] K k = q c (2) k k missä K k = vuodelle k kohdistuvan suoritteen q k nykyarvo laskentahetkellä c k = diskonttaustekijä Tietylle vuodelle kohdistuva suorite on yleensä kyseisenä vuonna tehdyn korjauksen arvo tai rakenteen jäännösarvo tarkastelujakson lopussa. Pohjarakenteiden osalta elinkaaren kaikkien kustannusten nykyarvoa voidaan arvioida kaavalla 3. EKN = IK + KP + YP + TK JN (3) missä EKN = elinkaarikustannusten nykyarvo IK= investointikustannusten nykyarvo KP = vuosittaisten kunnossapitokustannusten (hoitokustannukset) nykyarvo YP = ylläpitokustannusten (rakenteen ylläpitokorjaukset) nykyarvo TK = tienkäyttäjän kustannusten nykyarvo JN = suunnitteluajan lopussa olevan jäännösarvon nykyarvo Laskentakorko Koska laskentakorolla on huomattava vaikutus elinkaarilaskelmien tuloksiin, on syytä hieman tarkastella sen valintaa. Elinkaarilaskennassa laskentakoron keskeiseksi tehtäväksi voidaan katsoa eriaikaisia suorituksia sisältävien investointien saattamisen keskenään vertailukelpoisiksi. Toisaalta laskentakorko ilmaisee investoinnin sisäisen tuottovaatimuksen. [5,7] Laskentakorkona käytetään tämän julkaisun yhteydessä reaalikorkoa, joka lasketaan nimelliskorkokannan ja inflaation erotuksena kaavan 4 mukaisesti. [14] r r = r r (5) n i missä r r = reaalikorko r n = nimelliskorkoa r i = inflaatio Arvio laskentakoron suuruudesta vaihtelee sen mukaan, millaista tuottoa investoinnilta edellytetään. Yksityisellä sektorilla laskentakorko on yleensä suurempi kuin julkisen sektorin hankkeissa, sillä julkisissa hankkeissa on tuottovaatimuksen lisäksi myös muita esimerkiksi poliittisia tavoitteita. Ohjeellisena raja-arvona voidaan todeta, että laskentakoron ei tulisi olla pienempi kuin se korko, jolla investointiin vaadittavat pääomat on saatu lainattua pääomamarkkinoilta. Lisäksi tulisi pitää mielessä, että laskentakoron valinta on osittain subjektiivista ja riippuu tuotto-odotusten lisäksi myös siitä kuinka tulevaisuuden tuloja ja menoja arvostetaan. Mitä suurempaa laskentakorkoa käytetään sitä suuremman painoarvon alkuinvestointi saa ja sitä vähemmän merkitystä annetaan tulevaisuudessa syntyville kustannuksille. [15]19 Elinkaarikustannukset ja painumariskit tien perustamistavan valinnassa 19 ELINKAARIKUSTANNUSTEN LASKENTA Liian suureksi valittu korkokanta johtaakin siis yleensä halvimman pohjarakennusratkaisun valintaan. Julkisissa hankkeissa käytetyt korkokannat ovat USA:ssa, Ruotsissa, Suomessa ja Isossa-Britanniassa vaihdelleet välillä 4-6 %. [7] Reaalikorko on pitkällä aikavälillä ollut teollisuusmaissa yleensä 2-5 %, mikä vastaa hyvin edellä esitettyä korkotasoa. [11] Laskentakoron merkitystä kustannusten nykyarvon laskennassa valaisee kuva 2, jossa on esitetty laskentakoron ja diskonttaustekijän välinen yhteys. Nähdään selvästi kuinka laskentakoron nostaminen tai ajan lisääminen pienentää selvästi kustannusten nykyarvoa. Diskonttaustekijä Diskonttaustekijä Ck 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Aika vuosina 4 % 5 % 6 % Kuva 2. Diskonttaustekijä tarkastelujakson pituuden ja laskentakoron Tarkastelujakson pituus Elinkaarilaskelmat kohdistuvat ennalta valitulle ajanjaksolle, jonka pituus riippuu ratkaisevasti tarkasteltavasta kohteesta ja sen teknisestä ja taloudellisesta käyttöiästä. Pohjarakenteiden osalta rakenteen teknisellä käyttöiällä tarkoitetaan aikaa, jona rakenne täyttää sille asetetut vaatimukset käyttö- ja murtorajatiloissa. Käyttöiän aikana rakennetta ylläpidetään, mutta sille ei tarvitse tehdä suunnittelussa määrittelemättömiä korjaustoimenpiteitä. Tien pohjarakenteiden osalta tekninen käyttöikä on 100 vuotta, päällysrakenteiden osalta 30 vuotta. [18] Toisaalta tarkastelujakson ja käytetyn laskentakorkokannan tulee olla oikeassa suhteessa toisiinsa. Suuri laskentakorko merkitsee sitä, ettei kaukana tulevaisuudessa tapahtuville kustannuserille anneta riittävää merkitystä. Toisaalta mitä kauemmas tulevaisuuteen ennusteita tehdään, sitä suurempi on riski, että arvioinneissa esiintyy virheitä. [7] Liian Lyhyt tarkastelujakso lisää puolestaan rakenteen jäännösarvon merkitystä laskelmissa ja lisää tätä kautta laskelmien epävarmuutta. Tämän vuoksi tarkastelujakso tulisi valita niin pitkäksi, ettei rakennevaihtoehtojen jäännösarvojen eroilla tule olemaan ratkaisevaa merkitystä laskennan kannalta. [16] Sadan vuoden laskentajakso on yleensä tarkasteluihin liian pitkä. Toisaalta on arvioitu, että pohjarakenteiden osalta toiminnallinen ikä vaihtelisi välillä vuotta. [16] Näiden syiden perusteella on tässä selvityksessä tarkastelujakson pituutena käytetty 50 vuoden ajanjaksoa.20 20 Elinkaarikustannukset ja painumariskit tien perustamistavan valinnassa ELINKAARIKUSTANNUSTEN LASKENTA Rakenteen jäännösarvo Rakenteen jäännösarvolla tarkoitetaan yleisesti sitä arvoa, mikä rakenteella on tarkastelujakson lopussa. Jäännösarvon määrittämisen vaikeuden vuoksi jäännösarvo pyritään monesti jättämään laskelmista pois olettamalla se nollaksi. Toisaalta jäännösarvoa voidaan käsitellä kustannuksena, joka tarvitaan rakenteen palauttamiseksi alkuperäiseen tilaan tai rakenteen purkamisesta aiheutuvia kustannuksia. Tällöin rakenteen jäännösarvo voi olla jopa negatiivinen. [5,7,16] Tien pohjarakenteiden osalta rakenteen jäännösarvon määrittäminen on erittäin hankalaa yleisellä tasolla, sillä rakenteen käyttökelpoisuus tarkastelujakson lopussa voi vaihdella huomattavasti. Esimerkiksi pengerpaalutuksella voi olla melko suurikin jäännösarvo tarkastelujakson lyhyen tarkastelujakson päättyessä, jos tien sijainti ja toiminta eivät tällöin muutu ja teräsbetonirakenteilla on vielä teknistä käyttöikää jäljellä. Toisaalta pengerkorkeuden nostaminen tai tien linjauksen muuttaminen saattavat johtaa siihen, että paalurakennetta ei voida käyttää juurikaan hyväksi. Tällöin rakenteen jäännösarvo on hyvin pieni tai olematon verrattuna edelliseen tapaukseen. Pohjarakenteiden jäännösarvo voidaankin luotettavasti arvioida vasta taloudellisen pitoajan lopulla, kun tiedetään vanhaan tierakenteeseen kohdistuvat tulevat korjaus tms. toimenpiteet. Rakenteen jäännösarvon merkitystä mietittäessä tulee pitää mielessä myös sen laskennallinen merkitys kustannusten nykyarvoa laskettaessa. Koska rakenteen jäännösarvo määritetään tarkastelujakson lopussa, on jäännösarvon merkitys sitä pienempi mitä pidemmästä tarkastelujaksosta on kyse. Seuraava esimerkki valottaa tilannetta. Jos pohjarakenteiden osalta esimerkiksi valitaan tarkastelujaksoksi edellä esitetty 50 vuotta laskentakorolla 4 %, jota voidaan pitää järkevänä laskentakoron miniminä, saadaan diskonttaustekijän arvoksi ck=1/(1+0,04)^50=0,146. Jos siis oletetaan, että rakenne ei ole menettänyt elinkaarensa aikana arvostaan yhtään eli jäännösarvo on täydet 100 % rakennuskustannuksista, sen vaikutus olisi tällöin 14,6 % rakennuskustannusten nykyarvosta. Vastaavasti rakenteen jäännösarvon ollessa puolet eli 50 % rakennuskustannuksista olisi vaikutus 7,3 % rakennuskustannusten nykyarvosta. Esimerkistä nähdään, että kun tarkastelujakson pituuden ollessa niinkin pitkä kuin 50 vuotta ei rakenteen jäännösarvon tarkka määrittäminen olekaan aivan välttämätöntä, koska arvioinneissa tehdyn virheen suuruus jää diskonttaamisen jälkeen kuitenkin suhteellisen pieneksi. Suuremmilla laskentakoroilla jäännösarvon vaikutus pienenee vielä huomattavasti edellisestä esimerkistä. Rakenteen jäännösarvon nykyarvon kehittyminen laskentakoron ja tarkastelujakson pituuden funktiona käy suoraan ilmi kuvasta 2.21 Elinkaarikustannukset ja painumariskit tien perustamistavan valinnassa 21 POHJARAKENTAMISEN RISKIT JA RAKENNUTTAJAN 4 POHJARAKENTAMISEN RISKIT JA RAKENNUTTAJAN VAIKUTUSKEINOT ELINKAARIKUSTANNUKSIIN ERI URAKKAMUODOISSA 4.1 Yleistä riskeistä Riski määritellään eri tilanteissa hieman eri tavalla. Yleensä riski käsitetään pelkästään tappion mahdollisuudeksi tai -vaaraksi ja sillä negatiivinen arvolataus. Tällöin puhutaan yleensä puhtaasta riskistä, koska tällaisessa ajatusmallissa tilanteissa on vain kaksi mahdollisuutta, joko tappiota syntyy tai sitä ei synny. Toisaalta voidaan puhua myös spekulatiivisesta riskistä, joka sisältää tappion mahdollisuuden lisäksi myös voiton mahdollisuuden. Laajasti ajateltuna riskiä voidaan pitää mahdollisuutena, että asetetut tavoitteet eivät toteudu. [4, 10] Tämän määritelmän laajentaa riskikäsitteen myös tilanteisiin, joissa taloudellisia vaikutuksia on vaikea tai jopa mahdotonta mitata. Sekä taloudellisella riskillä että riskillä laajemminkin on paikkansa pyrittäessä ymmärtämään mitä pohjarakentamisen riskeillä tarkoitetaan. Riskin käsitteen tulisi ottaa huomioon sekä riskiksi katsotun tapahtuman todennäköisyys että sen seuraukset. Tällöin riskiä voidaan pitää riskitapahtuman todennäköisyyden ja sen toteutumisen aiheuttamien seurauksien funktiona. Näin määriteltynä riskiä voidaan arvioida todennäköisyyslaskennalla ja riskille voidaan antaa laskennallisia arvoja. [10] Useimmiten tapahtumien todennäköisyyksiä mitataan tilastollisten menetelmien avulla puhtaasti matemaattisesti. Kun näitä vaihtoehtoja ei ole käytettävissä tai niiden käyttäminen osoittautuu vaikeaksi, voidaan todennäköisyyttä arvioida subjektiivisesti, jolloin arvion todenperäisyys riippuu lähinnä lausunnonantajan pätevyydestä. Viimeksi mainittu vaihtoehto on useimmiten käytetty menetelmä pohjarakenteiden valinnassa ja suunnittelussa. Teiden pohjarakentamisessa geoteknisen suunnittelun problematiikka voidaan jakaa kolmeen osakenttään, jotka liittyvät vakavuus-, kantavuus- sekä muodonmuutos- ja sivusiirtymätilanteiden hallintaan. [3] Käytännössä tiepenkereen perustamistavan valinnassa korostuvat kaksi ensin mainittua perusvaatimusta jotka ovat riittävä varmuus tiepenkereen sortumaa ja heikosta vakavuudesta aiheutuvia siirtymiä vastaan ja lisäksi painumien on pysyttävä sallituissa rajoissa. [18] Teiden pohjarakentamisen riskit liittyvät siten kahden edellä mainitun ongelman ratkaisujen onnistumisvarmuuteen sekä ratkaisujen epäonnistuessa niistä aiheutuviin seurauksiin. Vakavuudelle ja painumalle asetettuja tavoitteita on tarkasteltu seuraavissa kappaleissa. 4.2 Pohjarakenteiden riskit ja yleiset tekniset tuotevaatimukset Vakavuus Penkereissä, leikkauksissa ja kaivannoissa aiheutuu maamassojen omasta painosta sekä muista kuormista maaperään leikkausjännityksiä, jotka eivät saa ylittää maan murtokuormaa, koska tämä aiheuttaisi maarakenteen sortumisen. Arvioitaessa luiskien maarakenteiden sortumisriskiä merkitsee sitä, että ns. vaarallisimmalla liukupinnalla vaikuttavan maan tai kallion leikkauslujuuden ja leikkausjännityksen suhde eli varmuusluvun F tulee olla riittävän suuri. Teoriassa luiska on vakaa, jos varmuuskerroin on yli yksi, mutta eri22 22 Elinkaarikustannukset ja painumariskit tien perustamistavan valinnassa POHJARAKENTAMISEN RISKIT JA RAKENNUTTAJAN epävarmuustekijöiden vuoksi vaaditaan rakenteelta suurempaa varmuutta. Epävarmuustekijöitä ovat esimerkiksi: ominaisparametrien määrittäminen rakenteen todellisten kuormien määrittäminen rakennustoleranssit laskentamallien sisältämät olettamat. Luiskan varmuutta voidaan tarkastella kahdella tavalla. Edellä esitetty tapa perustuu kokonaisjännityksiin ja kokonaisvarmuuslukuun. Toinen tapa on se, että kuormat ja lujuusparametrit muutetaan laskentaparametreiksi osavarmuusluvuilla, jolloin on kyseessä osavarmuuskerroinmenetelmä. Käytännössä pohjarakenteiden kokonaisvarmuusluvun sortumista tulee olla vähintään 1,3-1,5. [13] Toisaalta suurempi varmuuskerroin pienentää penkereen viereen syntyviä sivusiirtymiä sekä siirtymistä aiheutuvia lisäpainumia. Tämä on myös yksi syy käyttää riittävän suurta varmuuskerrointa vakavuuslaskelmissa. [22] Koska massojen liikkeistä ja luiskien sortumista voi aiheutua henkilövahinkoa ja suuria taloudellisia menetyksiä, on suunnitteluohjeissa esitetty kokonais- ja osavarmuuskertoimille erilaisia arvoja, joita käytettäessä sortumariskin ja rakenteen toiminnan arvioidaan olevan hyväksyttävissä rajoissa. [18] Varmuusluvuissa on pyritty huomioimaan se, että eri olosuhteissa ja tilanteissa sortumasta aiheutuu erilaisia seuraamuksia. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että esimerkiksi alueilla joissa on pysyviä rakenteita, tulee käyttää suurempaa varmuuskerrointa kuin alueilla, joissa vastaavia rakenteita ei ole. Näin menetellen pienennetään sortuman todennäköisyyttä olosuhteissa, joissa niistä on enemmän haittaa. Näin sortumariski pysyy eri alueilla jotakuinkin yhtä suurena, kun riskiä arvioidaan sortuman todennäköisyyden ja sortuman seurausten tulona. Yleisten suunnitteluohjeiden mukaiset osavarmuusluvut on esitetty taulukossa 2. Taulukko 1. Tiepenkereen mitoituksessa käytettävät osavarmuusluvut Teiden pohjarakenteiden suunnitteluperusteet ohjeen mukaan. Ylemmässä taulussa olevia arvoja käytetään kun tiealueella ei ole pysyviä rakenteita ja alempia kun alueella on pysyviä rakenteita.23 Elinkaarikustannukset ja painumariskit tien perustamistavan valinnassa 23 POHJARAKENTAMISEN RISKIT JA RAKENNUTTAJAN Painuma Vakavuuden ohella rakenteen painuma on tärkein tien pohjarakenteiden mitoituksessa huomioon otettava seikka. Maapohjan painuminen ei saa olla niin suurta, että siitä aiheutuu haittaa tierakenteelle tai tien käytölle. Tierakenteen toiminnan kannalta liialliset painumat saattavat heikentää tierakenteen pintakuivatusta sivuttaiskaltevuuden jäädessä liian pieneksi samalla kun päällysteeseen syntyy painumien seurauksina halkeamia. Yhdessä muiden tekijöiden kanssa nämä lyhentävät tierakenteen elinikää. Toisaalta painumista aiheutuu tielle mm. liian suuria sivukaltevuuksia sekä lyhyellä matkalla tapahtuvia pitkittäisprofiilin muutoksia. Näiden seurauksena liikenneturvallisuus sivukitkan pienenemisen seurauksena heikkenee, samalla kun tien liikennöitävyys ja ajomukavuus heikkenevät kuljettajan kokeman pystykiihtyvyyden kasvaessa. Edellä mainittujen haittojen poistamiseksi on tien pohjarakenteiden suunnitteluperusteissa esitetty kaksi erilaista kriteeriä painumaongelmien poistamiseksi, jotka ovat sallittu kokonaispainuma sekä sallittu kulmamuutos. Kummallekin kriteerille on esitetty ohjeelliset raja-arvot, joita rakenteen ei tulisi 30 vuoden elinkaarensa aikana ylittää. [18] Jos näin tapahtuu, rakenteen katsotaan olevan siinä kunnossa, että se vaatii korjaamista. Yllättävien painumien ja painumaeroja aiheuttavia riskitekijöitä ovat esimerkiksi: painumaparametrien määrittämisen epätarkkuus parametrien nopea vaihtelu maakerroksissa laskentamallien epätarkkuus geoteknisten kerrosten paksuuden muutokset pohjavedenpinnan muutokset rakentamisen jälkeen. Yleensä rakenteet kestävät melko hyvin suuriakin tasaisia painumia, kun taas lyhyellä matkalla syntyvät pienetkin painumaerot voivat olla vahingollisia ja vaatia korjauksia. Suurimmat sallittujen painumien raja-arvo tierakenteilla perustuukin suurelta osin siihen, että suuret sallitut kokonaispainumat aiheuttavat väistämättä myös suuria painumaeroja. Tämän vuoksi myös kokonaispainumia on pyritty rajoittamaan. Kuvassa 3 on esitetty painuman pituuden, kokonaispainuman ja osapainumien määrittäminen tien pituusleikkauksessa. KUVA 3. Painuman pituuden, kokonaispainuman ja osapainumien määritys. [18] Rajapituutta Lr pienemmillä painuman pituuksilla (L<Lr) on noudatettava sallitun kaltevuuden kriteeriä, jonka tulee täyttää kaavojen 6 mukaiset ehdot. kun L<Lr, niin24 24 Elinkaarikustannukset ja painumariskit tien perustamistavan valinnassa POHJARAKENTAMISEN RISKIT JA RAKENNUTTAJAN S pk L S1 pk L 1 S pk L 2 2 (6) Rajapituutta Lr suuremmilla painuman pituuksilla (L>Lr) on noudatettava sallitun kaltevuudenmuutoksen kriteeriä sekä sallitun painuman maksimiarvon kriteeriä, joiden tulee täyttää kaavan 7 ehdot. kun L<Lr, niin S pk L S1 pk L S S max 1 (7) Tien hankekohtaisissa tuotevaatimuksissa on esitetty sallitut laskennalliset tien pituus- ja poikkisuuntaiset kaltevuudenmuutokset sekä sallittu painuman maksimiarvo, joita urakoitsijan tulee noudattaa tietyllä tieosuudella. Nämä saattavat poiketa hieman tien pohja- ja päällysrakenteiden yleisistä suunnittelukriteereistä. Esitetyt arvot perustuvat tien ajodynamiikan toimivuuteen, tien kuivatuksen varmistamiseen, rakenteen jäykkyyteen sekä tiehen sijoitettaviin muihin rakenteisiin niiden asettaessa lisärajoituksia painumille. Lisäksi tuotevaatimuksissa on usein esitetty sallitut kaltevuuden muutokset ja painumien raja-arvot viiden vuoden kuluttua rakentamista. Nämä raja-arvojen tavoitteena on varmistaa takuuajan lopussa rakenteen toimivuus ja alla vertailuperustana maksettaessa urakoitsijalle kuuluvaa urakkasummaa. Poikkeamat takuuajan raja-arvoista johtavat arvonvähennyksiin urakoitsijalle maksettavasta urakkasummasta, siten kuin asiasta on urakkasopimuksessa mainittu. Mikäli hanke- ja kohdekohtaisissa laatuvaatimuksissa ei ole esitetty raja-arvoja, tulee vastaavina raja-arvoina käyttää tien pohja- ja päällysrakenteiden suunnitteluperusteet ohjeessa julkaistuja raja-arvoja, jotka on esitelty taulukossa 2. Taulukossa 3 on puolestaan esitetty [18] esimerkki yleensä käytetyistä toimivuusvaatimuksista takuuaikana eli viiden vuoden kuluttua rakentamisesta.25 Elinkaarikustannukset ja painumariskit tien perustamistavan valinnassa 25 POHJARAKENTAMISEN RISKIT JA RAKENNUTTAJAN Taulukko 2. Tienpinnan sallitut kaltevuuden muutokset, suurin sallittu painuman maksimarvo ja sivukaltevuuden muutokset 30 vuoden aikana asfalttipäällysteisillä teillä Teiden pohjarakenteiden suunnitteluperusteet julkaisun mukaan.[18] Taulukko 3. Esimerkki hankkeissa käytetyistä tuotevaatimuksista. Tienpinnan sallitut kaltevuuden muutokset, sallitut painuman maksimiarvot ja sivukaltevuuden muutokset takuuaikana eli 5 vuoden kuluttua rakentamisesta aikana asfalttipäällysteisillä teillä. [18] 4.3 Riskien vähentäminen Puhuttaessa pohjarakentamisen riskeistä tarkoitetaan yleensä yllätyksellisiä tilanteita, joissa pohjarakenne ei toimi suunnitellulla tavalla. Yleensä suurin syy pohjarakenteiden suunnitellun ja toteutuneen toiminnan eroihin ovat väärin vallitut mitoitusparametrit sekä niiden arvioinneissa tehdyt virheelliset olettamat. Tarkat laskentamenetelmät ja niiden oikea käyttö eivät yhdessäkään pysty poistamaan lähtötiedoissa olevia virheitä. Koska parametrien määritykseen ja itse laskentamenetelmiin liittyy epätarkkuutta, tulee geoteknisiin laskelmiin suhtautua aina jonkinasteisella varauksella. Laskelmissa käytettyjen lähtöparametrien luotettavuuteen ja tarkkuuteen vaikuttavat muun muassa: tehtyjen pohjatutkimusten määrä pohjatutkimusten laatu suunnittelijan kokemus ja pätevyys. Laskettu tulos edustaa siten parasta estimaattia, jonka suunnittelija on olemassa olevilla pohjatutkimuksilla ja laskentakeinoilla pystynyt arvioimaan ja siihen liittyy aina epävarmuutta. Pohjatutkimusten tavoitteena on suunnittelun alkuvaiheessa selvittää pohjavahvistusten tarpeellisuus, tilanteeseen sopivat pohjarakennusmenetelmät26 26 Elinkaarikustannukset ja painumariskit tien perustamistavan valinnassa POHJARAKENTAMISEN RISKIT JA RAKENNUTTAJAN sekä niiden ympäristövaikutukset. Myöhemmässä vaiheessa tarkentuvien pohjatutkimusten tavoitteena on hankkia pohjarakenteiden ja työnaikaisten rakenteiden mitoituksessa tarvittavat yksityiskohtaiset lähtötiedot maakerroksista ja niiden geoteknisistä ominaisuuksista. [24] Yleensä pohjarakenteiden suunnittelussa ei suoriteta tarkkoja riskitarkasteluja, koska tilastollisten tarkastelujen suorittamiseksi tulisi olla käytettävissä tietoa laskentaparametrien keskimääräisten arvojen lisäksi myös niiden hajonnoista. [12] Näitä ei yleensä ole saatavilla, koska käytössä ei ole riittävää määrää pohjatutkimus- tai laboratoriotuloksia. Usein laskentaparametrit valitaankin suoraan tutkimustulosten varovaisena keskiarvona tai kokemuksen perusteella. Tapauskohtaisesti saatetaan lisäksi suorittaa herkkyysanalyysi muuntelemalla laskentaparametreja arvioidun oikean arvon läheisyydessä. Tällöin rakenteen luotettavuudesta ei saada aivan tarkkaa tilastollista tietoa, mutta käytännön suunnittelussa menettely on usein riittävä. Yksittäisessä pisteessä mitatun mitoitusominaisuuden vaihtelun lisäksi suunnittelussa tarvitaan tietoa parametrien vaihtelusta koko alueella. Parametrien lisäksi on tunnettava myös alueen geotekniset pohjaolosuhteet kuten maakerrosten paksuudet, maalajit, pohjaveden tasot sekä erilaiset kuormitusolosuhteet. [12] Koska edellä mainittujen ominaisuuksien mittaaminen perustuu suurelta osin pohjatutkimusten yhteydessä tehtäviin kairauksiin, on muistettava, että kairauksista saadut tulokset ovat voimassa vain kairauspisteen läheisyydessä. Maakerrosten ominaisuudet saattavat kuitenkin vaihdella melko jyrkästikin, joten pohjatutkimusten ja siten pohjarakenteiden mitoituksen luotettavuus riippuu paljolti tehtyjen pohjatutkimusten määrästä (tiheydestä) ja laadusta. Asiaa on tarkemmin käsitelty lähteessä [16]. Toinen tapa pohjarakenteisiin liittyvien toiminnallisten riskien vähentämiseksi liittyy suunnittelussa tehtyjen epävarmojen olettamien tai virheiden ennakointiin jo suunnittelun aikana. Tämä ei yleensä pienennä riskin toteutumisen todennäköisyyttä, mutta riskitapahtuman seuraukset yleensä pienenevät. Esimerkiksi epävarmat ratkaisut todetaan suunnitelmissa ja jätetään ratkaistaviksi rakentamisen yhteydessä, jolloin pohjarakenteen suunnitellun ja todellisen käyttäytymisen erot eli poikkeamat voidaan mitata. Kun poikkeamiin on varauduttu ennakolta, voidaan niiden seuraukset yleensä minimoida. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että alustavia suunnitelmia tarkennetaan rakentamisen aikana kun todelliset pohjaolosuhteet selviävät. Toisaalta ennakkosuunnittelussa varaudutaan tarkkailemaan pohjarakenteiden käyttäytymistä sekä tehdään ennakkosuunnitelmia poikkeamien korjaamiseksi. Esimerkkeinä tästä ovat riittävän painuma-ajan varaaminen maanvaraisille sekä esikuormitetuille penkereille sekä huokospaine ja sivusiirtymämittausten suorittaminen ja niiden avulla tapahtuva rakentamisen ohjaaminen rakennustyön aikana. Voidaankin siis sanoa, että mitä suurempi epävarmuus liittyy käytettyihin laskentaparametreihin ja geoteknisten olosuhteiden määrittämiseen, sitä enemmän painoarvoa tulee antaa rakentamisen aikaisille tarkkailumittauksille, kun halutaan päästä hyvään lopputulokseen. [19] 4.4 Riskien vaikutus elinkaarikustannuksiin Eri pohjarakennusmenetelmien toiminnallinen onnistumisvarmuus eli riski vaihtelee eri pohjaolosuhteissa, minkä vuoksi ei voida yleisesti sanoa, että tietty pohjarakennustapa pitäisi sisällään tietyn epäonnistumisriskin. Riskin suuruuteen vaikuttavat myös suoritettujen pohjatutkimusten määrä sekä rakentamisen aikaiset tarkkailutoimet. Yleensä voidaan kuitenkin sanoa, että Näytä lisää
Elinkaarilaskentaohjeistus Versio 2011 22.12.2011 / Rapal Oy 2 1 Elinkaariohjeistus... 3 2 Elinkaarikustannuksiin vaikuttavat tekijät... 3 2.1 Investointikustannukset...3 2.2 Ylläpitokustannukset...3 2.3 Lisätiedot 10 Liiketaloudellisia algoritmeja
218 Liiketaloudellisia algoritmeja 10 Liiketaloudellisia algoritmeja Tämä luku sisältää liiketaloudellisia laskelmia. Aiheita voi hyödyntää vaikkapa liiketalouden opetuksessa. 10.1 Investointien kannattavuuden Lisätiedot Kaivantojen turvallisuus Riskien hallintaa kaivantosuunnittelussa ja toteutuksessa
Kaivantojen turvallisuus Riskien hallintaa kaivantosuunnittelussa ja toteutuksessa 22.5.2014 Leena Korkiala-Tanttu Sisältö Luotettavuuden ja vaikutuksen huomioonottaminen Eurokoodin mukaan Seurantamenetelmä Lisätiedot Todellinen vuosikorko. Efektiivinen/sisäinen korkokanta. Huomioitavaa
Investoinnin takaisinmaksuaika Takaisinmaksuaika on aika, jona investointi maksaa hintansa takaisin eli nettotuottoja kertyy perushankintamenon verran Investointi voidaan tehdä, jos takaisinmaksuaika Lisätiedot EC7 Kuormien osavarmuusluvut geoteknisessä suunnittelussa, vaihtoehtoja nykyarvoille
EC7 Kuormien osavarmuusluvut geoteknisessä suunnittelussa, vaihtoehtoja nykyarvoille Tim Länsivaara TTY EUROKOODI 2014 SEMINAARI Sisältö 1. Johdanto 2. Kuormien osavarmuusluvut stabiliteettitarkastelussa Lisätiedot 24.8.2006. Tiepääoma kirjanpidon näkökulmasta
24.8.2006 Tiepääoma kirjanpidon näkökulmasta Juha Ilvespalo 2 Tutkimuskysymykset Mitä käsite pääoma tarkoittaa, minkälaisia ulottuvuuksia pääomalla on? Miten pääomakanta eli tase muodostuu, mitkä tekijät Lisätiedot Investointilaskentamenetelmiä
Annuiteettimenetelmä Investoinnin hankintahinnan ja jäännösarvon erotus jaetaan pitoaikaa vastaaville vuosille yhtä suuriksi pääomakustannuksiksi eli annuiteeteiksi, jotka sisältävät poistot ja käytettävän Lisätiedot VIROJOKI-VAALIMAA OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS
VIROLAHDEN KUNTA VIROJOKI-VAALIMAA OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24767 Taloudellisten vaikutusten Tvrdy Jan Sisällysluettelo... 1 1 Johdanto... 1 1.1 Lähtökohdat ja Lisätiedot Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit
Elinkaarimallit ja -palvelut tulosseminaari Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit Hanna Kaleva KTI Kiinteistötieto Oy 26.9.2006 ELINKAARIMALLIT kehityshanke: KTI:n osaprojekti: Lisätiedot 1 Kevennyksen suunnittelun ja mitoituksen periaatteet
LIITE 1 1 Kevennyksen suunnittelun ja mitoituksen periaatteet 1.1 Suunnittelussa ja mitoituksessa huomioitavaa Kevennyksen suunnittelu edellyttää kohteen kokonaisuuden arviointia. Ennen mitoitusta kartoitetaan Lisätiedot RIL263 KAIVANTO-OHJE TUETUN KAIVANNON MITOITUS PETRI TYYNELÄ/RAMBOLL FINLAND OY
RIL263 KAIVANTO-OHJE TUETUN KAIVANNON MITOITUS PETRI TYYNELÄ/RAMBOLL FINLAND OY YLEISTÄ Kaivanto mitoitetaan siten, että maapohja ja tukirakenne kestävät niille kaikissa eri työvaiheissa tulevat kuormitukset Lisätiedot Sorateiden pintakunnon määrittäminen
Sorateiden pintakunnon määrittäminen ISBN 978-952-221-106-4 TIEH 2200055-08 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISBN 978-952-221-107-1 TIEH 2200055-v-08 Edita Prima Oy Helsinki 2008 Julkaisua Lisätiedot LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tien geotekninen suunnittelu
10 2012 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Liikenneviraston ohjeita 10/2012 Liikennevirasto Helsinki 2012 Kannen kuva: Luiskan vakavuus Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L 1798-663X ISSN 1798-6648 Lisätiedot Metsän arvostuskysymykset yhteismetsän laajentuessa liittymisten kautta. Arvokäsitteitä
Metsän arvostuskysymykset yhteismetsän laajentuessa liittymisten kautta MML 3.5.2010 Eero Autere (MH) Raito Paananen Metsävaratietoasiantuntija (MMM, LKV) 5.5.2010 1 5.5.2010 2 Arvokäsitteitä Käyttöarvo Lisätiedot Raahen kaupunginhallitus teki 16.2.2015 äänestyspäätöksen myötä esityksen siitä, että lukion lisäsiipi rakennettaisiin.
Arvoisa kaupunginvaltuutettu, kun tarkastellaan kassamaksuja, investointikustannuksia sekä nykyarvomenettelyä on edullisin ratkaisu katettuputki sekä vuokraus. Merikadun hidasteet tai tienkatkaisu häviävät Lisätiedot Vt 13 pilotti: mallipohjaisen päällysteenkorjauksen suunnittelu ja toteutus
Vt 13 pilotti: mallipohjaisen päällysteenkorjauksen suunnittelu ja toteutus Lähtökohdat Perinteinen päällysteen korjaus Lähtökohtana karkea maastomalli ja korjauksen suunnittelu sen pohjalta Lähtötietopoikkeamien Lisätiedot BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka
BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka Talouslaskelmat Jarmo Partanen Taloudellisuuslaskelmat Jakeluverkon kustannuksista osa on luonteeltaan kiinteitä ja kertaluonteisia ja osa puolestaan jaksollisia ja mahdollisesti Lisätiedot Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi
Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi Lisätiedot Mikko Havimo Petteri Mönkkönen. Bo Dahlin. www.helsinki.fi/yliopisto 27.10.2011 1
Metsäteiden suunnittelu Venäjällä Mikko Havimo Petteri Mönkkönen Eugene Lopatin Bo Dahlin www.helsinki.fi/yliopisto 27.10.2011 1 Tausta Luoteis-Venäjän metsätieverkko on harva verrattuna esimerkiksi Suomen Lisätiedot PANK PANK-4122 ASFALTTIPÄÄLLYSTEEN TYHJÄTILA, PÄÄLLYSTETUTKAMENETELMÄ 1. MENETELMÄN TARKOITUS
PANK-4122 PANK PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA ASFALTTIPÄÄLLYSTEEN TYHJÄTILA, PÄÄLLYSTETUTKAMENETELMÄ Hyväksytty: Korvaa menetelmän: 9.5.2008 26.10.1999 1. MENETELMÄN TARKOITUS 2. MENETELMÄN SOVELTAMISALUE Lisätiedot UUDET TAVAT RAKENNUTTAA
UUDET TAVAT RAKENNUTTAA Tavoite- ja kattohintaurakan sekä suunnittelua sisältävien urakoiden sudenkuopat Prof. Rakentamistalous JoKa-konsultit Oy jouko.kankainen@joka-konsultit.fi UUDET TAVAT RAKENNUTTAA Lisätiedot ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen
ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI Mikko Kylliäinen Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Dagmarinkatu 8 B 18, 00100 Helsinki kylliainen@kotiposti.net 1 JOHDANTO Suomen rakentamismääräyskokoelman Lisätiedot BAT-päätelmistä poikkeaminen. Jaakko Kuisma Ympäristöministeriö
BAT-päätelmistä poikkeaminen Jaakko Kuisma Ympäristöministeriö Esityksen sisältö - BAT huomioon ottaminen ympäristöluvissa - Poikkeamien soveltaminen 2 BAT ja direktiivilaitokset (YSL 527/2014) UUTTA: Lisätiedot 30.8.2006 / Lehtonen Kari. S14 Tiehallinnon rooli ylläpitotekniikoiden kehittämisessä
2 1 3 # $## % & 4 % & '()*+(,--)). laatuvaatimukset ja uusien tuotteiden hyväksymismenettely kehitetään ja rahoitetaan yhdessä, yhteiset koekohteet, yritysten tuotteet (salainen resepti) /+0()1(2(2'(-%(22 Lisätiedot Uusiomateriaalien suunnittelun ja hankinnan kehittäminen
Uusiomateriaalien suunnittelun ja hankinnan kehittäminen Timo Tirkkonen, Liikennevirasto UUMA2-vuosiseminaari 7.10.2014 Liikennevirasto UUMA2-ohjelmassa Liikennevirasto Osallistumme UUMA2-ohjelman ja sen Lisätiedot UUMA2 - Seminaari Rakennuttajanäkökulma Tuotehyväksyntä ja EN-standardit Liikennevirasto/Tuomo Kallionpää
UUMA2 - Seminaari Rakennuttajanäkökulma Tuotehyväksyntä ja EN-standardit Liikennevirasto/Tuomo Tierakenteissa käytettävien UUMA - materiaalien tuotehyväksyntä. Tärkeimmät ohjeet. UUMA- materiaalien käyttöön Lisätiedot Mäntytie 4, 00270 Helsinki p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311 KERAVA- PORVOO RAUTATIEN ALITUSPAIKKOJEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS
INSINÖÖRITOIMISTO e-mail: severi.anttonen@kolumbus.fi Mäntytie 4, 00270 Helsinki p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311 2017 TALMAN OSAYLEISKAAVA-ALUE SIPOO KERAVA- PORVOO RAUTATIEN ALITUSPAIKKOJEN Lisätiedot Tien perustamistavan valinta
Tien perustamistavan valinta Tien perustamistavan valinta Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2003 ISBN 951-803-061-8 TIEH 2100019-v-03 Oy Edita Ab Helsinki 2003 Julkaisua myy/saatavana: Tiehallinto, Lisätiedot ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4
ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 RAKENNUSTYÖT LAATUSUUNNITELMAN SISÄLTÖMALLI SISÄLLYSLUETTELO URAKAN LAATUSUUNNITELMA 2 1. LAATUSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE 2 2. TARJOUKSEN ANTAJAN Lisätiedot 1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT...
Sillan rakentaminen 1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT... 1 6 VALTIONAVUSTUS... 2 6.1 VALTIONAVUN EDELLYTYKSET... Lisätiedot Vahinkovakuutuksen vakavaraisuusvalvonnan kehittämishaasteet: Vastuuvelan Best Estimaten laskeminen. Aktuaariyhdistyksen kuukausikokous 26.4.
Vahinkovakuutuksen vakavaraisuusvalvonnan kehittämishaasteet: Vastuuvelan Best Estimaten laskeminen Aktuaariyhdistyksen kuukausikokous 26.4.2007 Pasi Laaksonen Vastuuvelka Solvenssi II: kehikossa Vastuuvelka Lisätiedot Uudet teknologiat alemman tieverkon rakentamisen ja ylläpidon apuna
Uudet teknologiat alemman tieverkon rakentamisen ja ylläpidon apuna Tomi Kaakkurivaara Hankkeen rahoitus Hankkeen kesto 2010-2014 31.10.2013 2 Esityksen sisältö Hankkeessa tutkittu kolmen mittauslaitteen Lisätiedot SEINÄJOEN SEURAKUNTA NURMON HAUTAUSMAAN LAAJENNUKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 27.6.2014
3697 SEINÄJOEN SEURAKUNTA NURMON HAUTAUSMAAN LAAJENNUKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 27.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ JA SUORITETUT TUTKIMUKSET 1 2. TUTKIMUSTULOKSET 1 2.1 Rakennuspaikka Lisätiedot Kestävien hankintojen vuosiseminaari Motiva
Kestävien hankintojen vuosiseminaari Motiva Ulkovalaistuksen elinkaarikustannukset Tampere 6.5.2015 Mika Saari ja Aleksanteri Ekrias www.licon-at.fi Valaistuksen taloudellisuustarkastelut Ohjeistettu Maantie- Lisätiedot Vastaanottaja Helsingin kaupunki. Asiakirjatyyppi Selvitys. Päivämäärä 30.10.2014 VUOSAAREN SILTA KANTAVUUSSELVITYS
Vastaanottaja Helsingin kaupunki Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä 30.10.2014 VUOSAAREN SILTA KANTAVUUSSELVITYS VUOSAAREN SILTA KANTAVUUSSELVITYS Päivämäärä 30/10/2014 Laatija Tarkastaja Kuvaus Heini Lisätiedot Uusiomateriaalien käyttö tierakenteissa, Liikenneviraston ohjeet
Uusiomateriaalien käyttö tierakenteissa, Liikenneviraston ohjeet Laura Pennanen, Liikennevirasto Kaakkois-Suomen UUMA2-alueseminaari, 5.5.2015 Liikenneviraston strategia Visio vuoteen 2025 Fiksut väylät Lisätiedot GeoCalc Stabiliteetti käyttöesimerkki Vianova Systems Finland Oy Versio 2.1 3.9.2010
GeoCalc Stabiliteetti käyttöesimerkki Vianova Systems Finland Oy Versio 2.1 3.9.2010 2(11) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Yleistä... 3 2. Laskennan tiedot (General)... 3 3. Näyttöasetukset (View)... Lisätiedot 10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen
10 Urakoitsijan ja urakkamuodon VAlinta 10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen Urakkatarjouspyynnön valmistelee projektinjohtaja suunnittelijoiden teknisten asiakirjojen pohjalta. Tarjouspyyntö määrittelee muun Lisätiedot Kuokkatien ja Kuokkakujan alueen rakennettavuusselvitys
KIRKKONUMMEN KUNTA SEPÄNKANNAS III Kuokkatien ja Kuokkakujan alueen rakennettavuusselvitys P18602 7.5.2012 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO: 1 YLEISTÄ... 3 2 TUTKIMUKSET... 3 3 POHJASUHTEET... 3 4 KATUALUEET... Lisätiedot Kunnossapidon merkityksestä ja näkymistä lehtori Eero Nippala, TAMK, puh 040 5460174
Kunnossapidon merkityksestä ja näkymistä lehtori Eero Nippala, TAMK, puh 040 5460174 Ne9sivusto INFRA KUNTOON Perussisältö: KäsiFeet Teoria: - pieni vaurio = pieni kunnossapitokustannus, - iso vaurio= Lisätiedot Lumirakenteiden laskennassa noudatettavat kuormat ja kuormitukset
Lumirakenteiden laskennassa noudatettavat kuormat ja kuormitukset Kuormien laskemisessa noudatetaan RakMK:n osaa B1, Rakenteiden varmuus ja kuormitukset sekä Rakenteiden kuormitusohjetta (RIL 144) Mitoituslaskelmissa Lisätiedot Väsymisanalyysi Case Reposaaren silta
Väsymisanalyysi Case Reposaaren silta TERÄSSILTAPÄIVÄT 2012, 6. 7.6.2012 Jani Meriläinen, Liikennevirasto Esityksen sisältö Lyhyet esimerkkilaskelmat FLM1, FLM3, FLM4 ja FLM5 Vanha silta Reposaaren silta Lisätiedot Tiehallinto Parainen - Nauvo yhteysvälin kannattavuus eri vaihtoehdoilla. Raportti 10.12.2008
Tiehallinto Parainen - Nauvo yhteysvälin kannattavuus eri vaihtoehdoilla Raportti 10.12.2008 Sisällysluettelo 1.Johdanto 2.Yhteenveto 3.Tunnelivaihtoehdon kuvaus 4.Siltavaihtoehdon kuvaus 5.Lauttavaihtoehdon Lisätiedot Teräsrunkoisen. perustaminen,
Teräsrunkoisen kangaskatteisen hallin perustaminen, kun perustaminen tehdään ankkuroimalla pilarin pohjalevy terästangoilla maahan asfaltin päältä. FISE-PÄIVÄ 1.11.2006 Pentti Äystö 1 Luvanvaraiset rakennustoimenpiteet: Lisätiedot ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU
ESIMERKKI PÄIVÄKOTI ECost ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU Projektipalvelu Prodeco Oy Terminaalitie 6 90400 Oulu Puh. 010 422 1350 Fax. (08) 376 681 www.prodeco.fi RAPORTTI 1 (5) Tilaaja: xxxxxx Hanke: Esimerkki Lisätiedot GEOTEKNINEN RAKENNET- TAVUUSSELVITYS
Vastaanottaja Kangasalan kunta Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä Rev A 27.10.2015 GEOTEKNINEN RAKENNET- TAVUUSSELVITYS TARASTENJÄRVEN ASEMA- KAAVA-ALUE 740 KANGASALA TÄMÄ RAPORTTI KORVAA Lisätiedot KANKAANPÄÄN LIIKUNTAKESKUS ELINKAARIKUSTANNUSLASKELMA Ylläpitokustannukset Energialaskelma
KANKAANPÄÄN LIIKUNTAKESKUS ELINKAARIKUSTANNUSLASKELMA Ylläpitokustannukset Energialaskelma RAPORTTI Miro Kivioja Projektipalvelu Prodeco Oy Terminaalitie 6 90400 Oulu Puh. 010 422 1350 Fax. (08) 376 681 Lisätiedot Ympäristöministeriön asetus
Luonnos 11.12.2012 Ympäristöministeriön asetus rakentamisen suunnittelutehtävän vaativuusluokan määräytymisestä nnettu Helsingissä.. päivänä..kuuta 201. Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Lisätiedot Elinkaaren huomioiva hankintaprosessi ja elinkaarenaikainen kustannus-hyöty analyysi. Jyri Hanski, VTT Turvallisuus 2012 -messut 5.9.
Elinkaaren huomioiva hankintaprosessi ja elinkaarenaikainen kustannus-hyöty analyysi Jyri Hanski, VTT Turvallisuus 2012 -messut 5.9.2012 Hankinnan ongelmakohdat Tekninen osaaminen hankinnasta yleensä hyvällä Lisätiedot Jatkuvat satunnaismuuttujat
Jatkuvat satunnaismuuttujat Satunnaismuuttuja on jatkuva jos se voi ainakin periaatteessa saada kaikkia mahdollisia reaalilukuarvoja ainakin tietyltä väliltä. Täytyy ymmärtää, että tällä ei ole mitään Lisätiedot Talotekniikan elinkaarimallit ja konseptit
Talotekniikan elinkaarimallit ja konseptit Teknillinen Korkeakoulu LVI-laboratorio CUBENet Talotekniikan tulevaisuuden elinkaaripalvelut TKK LVI-laboratorio TKK Rakentamistalous VTT Tuotteet ja tuotanto Lisätiedot Raskaat kuljetukset yksityisteillä
Raskaat kuljetukset yksityisteillä Lähtökohta: tien on kestettävä se liikenne, joka osakaskiinteistöille suuntautuu (YksL 7 ja 8 ). Mikäli näin ei ole, on tiekunnan asia ja vastuu ryhtyä tien parantamistoimiin. Lisätiedot Rakentamismääräyskokoelma
Rakentamismääräyskokoelma Osa B1 Kantavat rakenteet Määräykset ja ohjeet 2010 Huom! Esitys perustuu B1-ehdotuksen 22.11.2010 olevaan versioon. Muutokset ovat hyvin mahdollisia. B-sarjan uudistustyön periaatteet Lisätiedot Nykyarvo ja investoinnit, L7
Nykyarvo ja investoinnit, L7 netto netto 1 Tarkastellaan tulovirtaa, joka kestää n jakson ajana, ja jossa jakson j lopussa kassaan tulee tulo k j. k n k 1 k 2 k 3 k 4 k 5 k 6... 0 1 2 3 4 5 6... n j netto Lisätiedot YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008)
YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) Kustannustarkastelua Ramboll Finland Oy on arvioinut eri vaihtoehdoissa ne investoinnit, jotka tiehallinto joutuu tekemään uuden jätteenkäsittelykeskuksen Lisätiedot Rakennusalan tarjouskilpailujen toteutus tasapuoliseksi: kokonaistaloudellisuuden arviointi hinta-laatu -menetelmällä.
ARKKITEHTITOIMISTOJEN LIITTO ATL RY Rakennusalan tarjouskilpailujen toteutus tasapuoliseksi: kokonaistaloudellisuuden arviointi hinta-laatu -menetelmällä. Julkisten hankintojen tarjousten valintakriteerinä Lisätiedot KERTTU-työkalun käyttöohje 1.6.2009
KERTTU-työkalun käyttöohje 1.6.2009 Sisällysluettelo 1 Johdanto...2 1.1 Riskienhallintakeinojen kustannushyöty KERTTU-työkalussa...2 2 Työkalun käyttöönotto...3 3 Työkalun käyttö...4 3.1 ALOITUS...4 3.2 Lisätiedot Aki Taanila AIKASARJAENNUSTAMINEN
Aki Taanila AIKASARJAENNUSTAMINEN 26.4.2011 SISÄLLYS JOHDANTO... 1 1 AIKASARJA ILMAN SYSTEMAATTISTA VAIHTELUA... 2 1.1 Liukuvan keskiarvon menetelmä... 2 1.2 Eksponentiaalinen tasoitus... 3 2 AIKASARJASSA Lisätiedot Tenava Tonttilan päiväkoti Salonaukio 1 Lahti
Tenava Tonttilan päiväkoti Salonaukio 1 Lahti UUDISRAKENNUKSEN HANKINTA TEKNISTEN RATKAISUJEN URAKKANA Jossa urakoitsijoiden tarjousten suunnitteluratkaisuja vertailtiin sekä investointikustannuksen että Lisätiedot Kaivannon toiminnallinen suunnittelu
RIL263-2014 Kaivanto-ohjeen koulutustilaisuus, Helsinki Kaivannon toiminnallinen suunnittelu Tommi Hakanen Esityksen sisältö 1. Kaivannon ympäristövaikutusten hallinta 2. Kaivannon tilantarve 3. Rakennustyön Lisätiedot KORJAUSVELAN LASKENTAMALLI KÄYTTÖÖN
KORJAUSVELAN LASKENTAMALLI KÄYTTÖÖN KEHTO-foorumi Seinäjoki 23.10.2014 TAUSTAA Korjausvelan määrityshanke vuonna 2012-2013 Katujen ja viheralueiden korjausvelan periaatteita ei ollut aiemmin määritelty Lisätiedot Kuormat on yhdistettävä rakennesuunnittelussa riippuvasti
16.5.2012/1(6)/tp Kuormat on yhdistettävä rakennesuunnittelussa riippuvasti Pysyvät kuormat ovat riippumattomia, mutta ne yhdistetään nykyisissä rakennesuunnittelunormeissa aina riippuvasti 1. Pysyvä ja Lisätiedot Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki
Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun Lisätiedot Tarvaalan tilan rakennettavuusselvitys
SAARIJÄRVEN KAUPUNKI P17623 21.8.2012 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO: 1 YEISTÄ... 3 2 TUTKIMUKSET... 3 3 POHJASUHTEET... 3 4 ALUEEN RAKENNETTAVUUS... 4 4.1 Yleistä... 4 4.2 Rakennukset... 4 4.3 Kunnallistekniikka... Lisätiedot Ratkaisu: a) Koroton takaisinmaksuaika on 9000 = 7,5 vuotta. 1200 b) Kun vuosituotot pysyvät vakiona, korollinen takaisinmaksuaika määräytyy
Kotitehtävät 7. Aihepiirinä Investointi Ratkaisuehdotuksia 1. Investoinnin hankintameno on 9000 euroa ja siitä saadaan seuraavina vuosina vuosittain 1200 euron tulot. Määritä a) koroton takaisinmaksuaika Lisätiedot Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki
Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki 27.8.2014 1 Taustatiedot Suonenjoen kaupungin keskustassa on käynnissä asemakaavatyö, jonka Lisätiedot Osavuosikatsaus Q2 2008. JUKKA RINNEVAARA Toimitusjohtaja
Osavuosikatsaus Q2 2008 JUKKA RINNEVAARA Toimitusjohtaja Disclaimer This presentation is confidential and is intended solely for the use of the recipients of the presentation in connection with their consideration Lisätiedot Life cycle assessment of light sources Case studies and review of the analyses Valonlähteiden elinkaariarviointi Esimerkkitapausten analysointia
Life cycle assessment of light sources Case studies and review of the analyses Valonlähteiden elinkaariarviointi Esimerkkitapausten analysointia Leena Tähkämö 18. syyskuuta 2013 Valaistuksen ja valonlähteiden Lisätiedot RIL 263-2014 Kaivanto-ohje
Kaivantojen turvallisuus miniseminaari 25.11.2014 RIL 263-2014 Kaivanto-ohje Ohjeet ja suositukset Tommi Hakanen Esityksen sisältö 1. Miksi Kaivanto-ohjetta tarvitaan? 2. Uuden Kaivanto-ohjeen tausta 3. Lisätiedot Nykyarvo ja investoinnit, L14
Nykyarvo ja investoinnit, L14 netto netto 1 Tarkastellaan tulovirtaa, joka kestää n jakson ajana, ja jossa jakson j lopussa kassaan tulee tulo k j. k 1 k 2 k 3 k 4 k 5 k 6... k n netto 0 1 2 3 4 5 6... Lisätiedot Loppusijoituksen turvallisuus pitkällä aikavälillä. Juhani Vira
Loppusijoituksen turvallisuus pitkällä aikavälillä Juhani Vira Loppusijoituksen suunnittelutavoite Loppusijoitus ei saa lisätä ihmisiin eikä elolliseen ympäristöön kohdistuvaa säteilyrasitusta. Vaatimus Lisätiedot Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09
VIHDIN KUNTA Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3401/09 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 3401/09/1 1:3000 Leikkaus A-A Lisätiedot KAAKKOIS-SUOMEN PÄÄTEIDEN RASKAS LIIKENNE JA LIIKENNEMÄÄRIEN KEHITYS. Tiehallinnon selvityksiä 30/2004
KAAKKOIS-SUOMEN PÄÄTEIDEN RASKAS LIIKENNE JA LIIKENNEMÄÄRIEN KEHITYS Tiehallinnon selvityksiä 30/2004 Kansikuva: SCC Viatek Oy 2003 ISSN 1457-9871 ISBN 951-803-287-4 TIEH 3200880 Julkaisua saatavana pdf-muodossa: Lisätiedot Tieverkon elinkaarikustannusten hallinnan nykytila ja kehitystarpeet. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 53/2009
Tieverkon elinkaarikustannusten hallinnan nykytila ja kehitystarpeet gg Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 53/2009 Tieverkon elinkaarikustannusten hallinnan nykytila ja kehitystarpeet Tiehallinnon sisäisiä Lisätiedot Koja. SMARTAiR. Ennakoi, mitä tulevaisuus maksaa. Tulevaisuuden ilmankäsittelykone
Koja Ennakoi, mitä tulevaisuus maksaa Tulevaisuuden ilmankäsittelykone Koja Säästää syödessäänkin Hyvän sisäilman kustannukset saadaan jo etukäteen selville. Ennakointi, käytön optimointi ja tiedot todellisista Lisätiedot Jäähallien valaistus
Jäähallien valaistus Mika Saari www.licon-at.fi LiCon-AT Oy Ulko- ja urheiluvalaistukseen erikoistunut konsulttitoimisto Toiut 13 vuotta markkinoilla Henkilöstöä 10 suunnittelijaa Hyvinkää Espoo Tampere Lisätiedot Valaistushankinnan vaihtoehtojen LCC-tarkastelu Case: Esimerkkilaskelma, Halli 1000 m 2
Maatilan energiahuolto -hanke 1 (18) /energiahuolto Valaistushankinnan vaihtoehtojen LCC-tarkastelu Case: Esimerkkilaskelma, Halli 1000 m 2 Case -kohteen kuvaus Tässä esimerkkilaskelmassa verrataan kahden Lisätiedot NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE
NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE Hyväksytty kunnanhallituksessa 20.10.1997/496 Voimaantulo 6.11.1997 Tarkistettu kunnanhallituksessa 16.8.1999/271 Voimaantulo Lisätiedot ERP-järjestelmän kannattavuus
ERP-järjestelmän kannattavuus Jouko Karjalainen ITViikon ja Lawsonin seminaari 30.08.2007 ROI vs. TCO ROI, return on investment DuPont-malli: tuotot, kustannukset, sidottu pääoma Kausittainen tuloslaskenta Lisätiedot Näytesivut 40 Kylppärit kuntoon
ut iv es yt Nä 40 Kylppärit kuntoon 4 REMONTTITYYPPI 3: KAIKKIEN KYLPYHUONEIDEN YHTÄAIKAINEN SANEERAUS Kylpyhuoneiden käyttöikä on yleensä noin 20 25 vuotta. Yhtiössä tulee aloittaa kylpyhuonesaneerausten Lisätiedot ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana
ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä Lisätiedot Nykyarvo ja investoinnit, L9
Nykyarvo ja investoinnit, L9 netto netto netto netto 1 Tarkastellaan tulovirtaa, joka kestää n jakson ajana, ja jossa jakson j lopussa kassaan tulee tulo k j. k 1 k 2 k 3 k 4 k 5 k 6... k n 0 1 2 3 4 5 Lisätiedot Rakennusvalvonnan terveiset ajankohtaisista asioista
EUROKOODI 2014 SEMINAARI Rakennusvalvonnan terveiset ajankohtaisista asioista tarkastusinsinööri Ulla Poutanen, Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto Säädöksissä muutoksia MRL:n muutos 41/2014 Sovelletaan Lisätiedot ALUEELLINEN POHJATUTKIMUS
UUDENMAAN POHJATUTKIMUS OY GEO 00 Ristipellontie 7, 0090 HESINKI AUEEINEN POHJATUTKIMUS Purolaakso 060 KERAVA . YEISTÄ Toimeksiannon saaneena on Uudenmaan Pohjatutkimus Oy tehnyt pohjatutkimuksen (geo Lisätiedot Länsi-Puijon uuden rivitaloalueen reittivaihtoehtojen vertailu ja Pursutien katusuunnitelma
Länsi-Puijon uuden rivitaloalueen reittivaihtoehtojen vertailu ja Pursutien katusuunnitelma Juha-Matti Pohjolainen Opinnäytetyö Ammattikorkeakoulututkinto SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä Lisätiedot Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen
Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hanketyöpaja LLP-ohjelman keskitettyjä hankkeita (Leonardo & Poikittaisohjelma) valmisteleville11.11.2011 Työsuunnitelma Vastaa kysymykseen mitä projektissa Lisätiedot Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 ohjelmakokonaisuuden rahoitus
POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 ohjelmakokonaisuuden rahoitus talousjohtaja Jarkko Raatikainen Strategian mukainen toteutus- ja rahoitusmalli Tulevaisuuden sairaala Lisätiedot Siirtymäajan ohjeistus eurokoodien ja RakMk:n rinnakkaiskäytöstä SKOL ry
Siirtymäajan ohjeistus eurokoodien ja RakMk:n rinnakkaiskäytöstä SKOL ry Kirjoitettu Ins.tsto Magnus Malmberg Oy:ssä SKOL ry:n toimeksiannosta tammi-kesäkuussa 2010 Ohjausryhmässä toimivat Tapio Aho Matti Lisätiedot Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelu, lisäohjeita FEMlaskentaa
1 (1) Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelijoilla Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelu, lisäohjeita FEMlaskentaa varten. Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelu on tehtävä Liikenneviraston Lisätiedot IIZE3010 Elektroniikan perusteet Harjoitustyö. Pasi Vähämartti, C1303, IST4SE
IIZE3010 Elektroniikan perusteet Harjoitustyö Pasi Vähämartti, C1303, IST4SE 2 (11) Sisällysluettelo: 1. Tehtävänanto...3 2. Peruskytkentä...4 2.1. Peruskytkennän käyttäytymisanalyysi...5 3. Jäähdytyksen Lisätiedot RIL 263-2014 KAIVANTO - OHJE KOULUTUSTILAISUUS 5.2.2015. ANKKUREIDEN MITOITUS JA KOEVETO (Aku Varsamäki Sito Oy)
RIL 263-2014 KAIVANTO - OHJE KOULUTUSTILAISUUS 5.2.2015 ANKKUREIDEN MITOITUS JA KOEVETO (Aku Varsamäki Sito Oy) ESITELMÄN SISÄLTÖ 1. MÄÄRITELMIÄ 2. ANKKUREIDEN MITOITUS YLEISTÄ 3. KALLIOANKKUREIDEN MITOITUS Lisätiedot KYLPPÄRIT KUNTOON. 20.5.2015 Riihimäki. Jari Hännikäinen Neuvontainsinööri
KYLPPÄRIT KUNTOON 20.5.2015 Riihimäki Jari Hännikäinen Neuvontainsinööri SISÄLTÖ Kuka vastaa kylpyhuoneiden kunnossapidosta ja mikä on vastuunjakotaulukko? Kolme erilaista kylpyhuoneremonttia: 1. Oma-aloitteiset Lisätiedot Esitetyt kysymykset vastauksineen Inkoon sataman ja rannan suunnittelun sekä asemakaavoituksen kilpailutukseen:
Inkoon sataman ja rannan suunnittelu sekä asemakaavoitus Esitetyt kysymykset vastauksineen Inkoon sataman ja rannan suunnittelun sekä asemakaavoituksen kilpailutukseen: 1. Ote tarjouspyynnöstä: Pyydämme Lisätiedot Mitä kalibrointitodistus kertoo?
Mitä kalibrointitodistus kertoo? Luotettavuutta päästökauppaan liittyviin mittauksiin MIKES 21.9.2006 Martti Heinonen Tavoite Laitteen kalibroinnista hyödytään vain jos sen tuloksia käytetään hyväksi. Lisätiedot Ohje Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. Viitteet 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1.
1 21110 Suodatinkerrokset Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1. 21110.1 Suodatinkerroksen materiaalit Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti Lisätiedot Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja 29/2000. Pääteiden liittymätyyppien liikennetaloudelliset käyttöalueet. S 12 Pääteiden parantamisratkaisut
Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja 29/ S 12 Pääteiden parantamisratkaisut Pääteiden liittymätyyppien liikennetaloudelliset käyttöalueet Tielaitos TIEHALLINTO Helsinki TIEL 4249 Helsinki Julkaisua myy: Tielaitos, Lisätiedot 2016 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute