Source: http://docplayer.fi/32984651-Paallystysurakka-2012-urakkaohjelma.html
Timestamp: 2019-12-06 02:39:27+00:00
Document Index: 8435172

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'KKO ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'KKO ']

PÄÄLLYSTYSURAKKA 2012 URAKKAOHJELMA - PDF Ilmainen lataus
Download "PÄÄLLYSTYSURAKKA 2012 URAKKAOHJELMA"
1 ESPOON KAUPUNKI Katutuotanto PL ESPOON KAUPUNKI PÄÄLLYSTYSURAKKA 2012
2 Katutuotanto (16) Sisältö 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA RAKENNUTTAJA TILAAJA RAKENNUSKOHDE 4 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS Urakkamuoto Maksuperuste Urakkasuhteet 5 3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakkarajat Urakkaan kuulumattomat työt ja hankinnat Sivuvelvollisuudet Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet Muut sivuvelvollisuudet Työmaapalvelut Työmaan johtovelvollisuudet 7 4. TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA Tilaajan suoritusvelvollisuus 7 5. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT Sopimusasiakirjat Määrälaskenta Määrämittaukset Sopimusasiakirjojen julkisuus 9 6. URAKKA-AIKA Suoritusaika Töiden aloitus Töiden valmistuminen Välitavoitteet Viivästyssakko VAKUUDET JA VAKUUTUKSET Urakoitsijan vakuudet Rakennusajan vakuus Takuuaika ja takuuajan vakuus Tilaajan vakuudet Vakuutukset Rakennuskohteen vakuuttaminen TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Urakkahinnan maksaminen Ennakko Hintasidonnaisuudet Kustannusindeksi 13
3 Katutuotanto (16) Poikkeavan vuodenajan korotus Poikkeavan työajan korotus Laskujen maksuaika ORGANISAATIOT Tilaajan organisaatio/edustajat Urakoitsijan organisaatio/edustajat YHTEISET TOIMITUKSET Katselmukset Työmaakokoukset Työmaapäiväkirja Vastaanottotarkastus Takuutarkastus LAADUNVARMISTUS Tilaajan laadunvarmistus Urakoitsijan laadunvarmistus RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin Ongelmajätteet Työvoimamääräykset Ilmoitukset lääninverovirastolle 16
4 Katutuotanto (16) 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 RAKENNUTTAJA 1.2 TILAAJA 1.3 RAKENNUSKOHDE Rakennuttaja on Espoon kaupungin tekninen lautakunta. Rakennuttajan edustajana, tilaajana toimii Espoon kaupungin Espoo Kaupunkitekniikka- liikelaitos. Urakan kohteena ovat Espoon kaupungin alueella sijaitsevat mm. kohdeluettelon mukaiset katu- ja kiinteistöalueet sekä niin osoitettaessa Espoon kaupungin ja Kauniaisten kaupungin alueella sijaitsevat HSY Veden osoittamat työkohdealueet. 2 URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 2.1 URAKKAMUOTO 2.2 MAKSUPERUSTE Urakka on yksikköhintaurakka. Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvät yksikköhinnat. Hintoihin on laskettava kaikki valmiin työn edellyttämät kustannukset, kuten yleiskulut, liikennejärjestelyt, kuljetuskustannukset, laadunvalvonta ja tavanomaiset aputyöt hankintoineen, päällystystyöhön liittyvät aputyöt kuten kohteen puhdistus, kuivaus, poikkisuuntaisen reunan(päätysauman) jyrsintä, murskepohjalla lähtösauman viimeistely sahaten, jyrsien, piikaten tai leikaten. Jyrsintätöissä rouheen kuormaus ja poisajo tilaajan osoittamiin kohteisiin, liikennettä haittaavien jyrsinsaumojen loivennus on laskettava yksikköhintoihin. Myös työaikarajoituksista johtuvat kustannukset tulee sisällyttää jyrsinnän yksikköhintaan poislukien yötyönä tehtävät työt.
5 Katutuotanto (16) Hinta- ja palkkatason muutokset eivät lisää eivätkä vähennä urakkasummaa. Urakan kokonaismäärien pieneneminen tai suureneminen ei aiheuta muutosta urakan yksikköhintoihin. Päällystemassa levitetään pääsääntöisesti konetyönä levittäjällä. Mikäli massa levitetään käsityönä, tulee siitä kohdekohtaisesti sopia valvojan kanssa. Mikäli päällystemassa joudutaan poikkeuksellisesti levittämään käsityönä, maksetaan käsityölisänä korvaus, jonka suuruus on massatonnilta yhden miestyötunnin hinta. Ennen varsinaista tasausta tehtävistä reikien ja kolojen täytöstä maksetaan käsityölisää vastaava korvaus. Käsityölisää ei makseta, jos käsityönä levitettävä massamäärä on alle yhden tonnin. Mikäli päällystystyö tehdään tonnityönä, saadaan tonnihinta vastaavasta neliöhinnasta seuraavasti: Tonnihinta( /t) = 980 x Tarjottu neliöhinta( /m 2 ) / Teoreettinen massamäärä(kg/m 2 ) Sulkuventtiilin ja sen osien asennuksessa on yksikköhintaan sisällytettävä uusien sulkuventtiileiden ja niiden osien nouto tilaajan tai laitteen omistajan (HSY Vesi) varastosta osoitteesta Mikkelänkallio 11, kaivojen osalta kansistojen (Niemisen valimo) hankinta kuuluu urakoitsijalle yksikköhinnoin. Vanhojen kansistojen, korvattavien sulkujen ja niiden asennusosien sekä jyrsinrouheiden kuljettaminen tilaajan osoittamaan paikkaan on sisällytettävä yksikköhintoihin. Mikäli vastaanottopisteeseen ei voi tilaajasta johtuvasta syystä kuljettaa jyrsintärouhetta tulee urakoitsijan sitoutua vastaanottamaan ja kustannuksellaan kuljettamaan Rc - massojen tilausmäärää vastaava määrä omaan hyväksyttyyn läjityspaikkaan. Kansistojen nostossa mahdollisesti tarvittavat korotusrenkaat hankkii urakoitsija kustannuksellaan ja niiden on sisällyttävä kansiston noston yksikköhintaan lukuunottamatta yli 10 cm syvyydellä olevien kansistojen korokerenkaita, jotka maksaa tilaaja. 2.3 URAKKASUHTEET Urakoitsija voi antaa osan töistä tilaajan hyväksymille aliurakoitsijoille. Urakoitsijan tulee sitoutua siihen, että 10 % urakkatöistä voidaan alistaa sivu-urakaksi tilaajan teettämiin muihin urakoihin.
6 Katutuotanto (16) 3 URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 3.1 PÄÄSUORITUSVELVOLLISUUS Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakkarajat Urakka käsittää kaikki työkohdeluettelon mukaiset työt(liite 1), muut urakan aikana tilatut kohteet, sekä paikkaustyöt pääsääntöisesti alle 500 m2. Lisäksi urakoitsija on velvollinen suorittamaan tarjoamillaan yksikköhinnoilla Espoon kaupungin eri toimialojen, kiinteistöjen, laitosten ja yhtiöiden päällystystöitä mukaan lukien HSY Veden paikkaustyöt Espoon kaupungin ja Kauniaisten kaupungin alueilla. Urakkaan kuuluvat myös reunakivien oikaisutyöt sekä päällystystöihin liittyvät pienimuotoiset kiveystyöt. Työkohteiden rajaus sovitaan kohdekohtaisesti. 3.2 SIVUVELVOLLISUUDET Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet (YSE ) Urakoitsijan on pyydettäessä toimitettava verovelkatodistus sekä ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä tai muu vastaava luotettava selvitys verojen, ennakonpidätystilitysten, sosiaaliturvamaksujen ja eläkemaksujen suorittamisesta. Muuna luotettavana selvityksenä pidetään mm. Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämää voimassaolevaa pätevyystodistusta. Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle mahdollisten aliurakoitsijoiden vastaavat selvitykset verojäämistä ja edellä mainittujen työnantajamaksujen suorittamisesta. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen urakoitsija, aliurakoitsija tai näiden alihankkija, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä. Selvitykset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia.
7 Katutuotanto (16) Urakan kestäessä yli 6 kk on urakoitsijan esitettävä verovelkatodistus ja ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä 6 kuukauden välein. Maksujen laiminlyöminen on urakkasopimuksen purkuperuste Muut sivuvelvollisuudet Henkilötunnisteet Pääurakoitsijan (päätoteuttajan) on huolehdittava siitä, että jokaisella rakennustyömaalla työskentelevällä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. Tunnisteesta on käytävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja. Työntekijän tunnisteessa tulee olla työnantajan nimi. Jokaisen urakoitsijan on toimitettava ennen työvaiheen aloittamista päätoteuttajalle omien ja alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet ja syntymäajat työmaalla tarvittavien kulkulupien myöntämiseksi ja oikeellisuuden seuraamiseksi. 3.3 TYÖMAAPALVELUT Tilaaja luovuttaa korvauksetta urakoitsijan käyttöön työkohteissa niiden toteuttamiseksi välittömästi tarvittavat alueet. Alueen käytöstä on sovittava aina kohdekohtaisesti valvojan kanssa. Vastuu työkohteesta siirtyy urakoitsijalle kohteen sovitusta aloituksesta ja päättyy kun tilaajan edustaja on työsuorituksen hyväksynyt. 3.4 TYÖMAAN JOHTOVELVOLLISUUDET Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. 4 TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 4.1 TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Tilaaja suorittaa rakennuskohteessa urakka-aikana seuraavia töitä: - ennen kohteen päällystystyön aloitusta alustan koneellisen esipuhdistuksen talvihiekoituksen poiston osalta. - sirotepintauksen ja soratienpintauksen jälkiharjauksen, ellei toisin sovita.
8 Katutuotanto (16) - tavanomaista suuremmat liikennejärjestelyt, joita voivat olla kiertotiet yms. liikennejärjestelyt, joista sovitaan aina tapauskohtaisesti valvojan kanssa - sijainti- ja korkeustietojen maastomerkinnät 1. kerran ennen uudisrakennuskohteen alkamista, jos mittatiedot häviävät, on urakoitsijan suoritettava täydennysmittaukset omalla kustannuksellaan - ilmoituksen tiedossa olevista urakkaan kuulumattomista töistä ja hankinnoista, jotka voivat rajoittaa tai haitata urakan toteutusta, joista aiheutuvista haitoista urakoitsija ei ole oikeutettu saamaan lisäkorvausta 5 URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 5.1 SOPIMUSASIAKIRJAT Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava: A KAUPALLISET ASIAKIRJAT a) Urakkasopimus b) Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 c) Sivu-urakan alistamissopimus (RT 80271) d) Tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset e) Urakkaohjelma f) Turvallisuusasiakirja g) Päällystystöiden arvonmuutosperusteet h) Tarjous liitteineen B TEKNISET ASIAKIRJAT i) Päällystystöiden työselitys j) Infra 2006 määrämittausohje k) Asfalttinormit 2011 l) Infra RYL 2006 m) Kaivutyöohjeet ja liikennejärjestelyt MÄÄRÄLASKENTA Tilaaja on suorittanut määrälaskennan määrä- ja yksikköhintaluetteloihin ( ). Tilaaja edellyttää, että urakkatarjous tehdään annetun työkohdeluettelon ja arvioidun määräluettelon perusteella.
9 Katutuotanto (16) Määrämittaukset Tilaajan edustaja suorittaa työmäärien mittaukset yhdessä urakoitsijan edustajan kanssa ja laatii kohteesta mittauspöytäkirjan. Mittauspöytäkirjan tulee sisältää laskua vastaavat tiedot työkohteesta, työn sisällöstä ja määristä hintatietoineen. Urakoitsija toimittaa tilaajan edustajalle massakuormien ja pohjatyöhön käytettyjen kiviaineksien kuormakirjat, joista on valmiiksi tehty yhteenveto. 5.3 SOPIMUSASIAKIRJOJEN JULKISUUS Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten asiakirjojen julkisuutta koskevia ja kuntalain säännöksiä. 6 URAKKA-AIKA 6.1 SUORITUSAIKA Tilaaja laatii urakalle aikataulun. Aikataulu tulee voida toteuttaa koko urakan ennakolta lasketulla keskiteholla (sopimuksen teoreettinen massamäärä/urakka-ajan työpäivien lukumäärä). Tilaaja pitää aikataulun ajan tasalla. Muutokset ja työn edistyminen kirjataan työmaapöytäkirjoihin. Työkohteiden alustava työjärjestys on esitetty Työkohdeluettelossa. Päällystyskohteiden työjärjestys esitetään viikko-ohjelmassa paikkaustöitä lukuunottamatta. Työviikko on maanantaista perjantaihin. Päivittäinen työaika saa olla työryhmäkohtaisesti enintään 12 tuntia, ellei ole kyseessä yötyötä edeltävä tai jälkeinen päivä tai ellei siitä ole erikseen sovittu tilaajan kanssa huomioiden työaikalakimääräykset. Yötyönä tehtävän työosuuden luvan hakeminen kuluu pääurakoitsijalle. Jyrsintä- ja päällystystyöt vilkkaasti liikennöidyillä katu- ja tieosuuksilla voidaan kieltää klo sekä välisenä aikana. Laatikko- ja tartuntajyrsinnät voidaan suorittaa ennakkoon niin, että ne tulevat päällystetyksi n. viikon kuluttua jyrsinnästä, mikäli keliolosuhteet sen mahdollistavat.
10 Katutuotanto (16) Urakkaan sallitaan yhden viikon pituinen työajan lyhennysvapaa, jonka ajankohta sovitaan työmaakokouksessa. Tilaajan käytettävissä tulee kuitenkin olla lyhennysvapaan aikana vähintään yksi pohja- ja levitysryhmä. Urakoitsijan tulee mitoittaa työtehonsa niin, että urakoitsija voi tarvittaessa tilaajan niin vaatiessa asettaa kolme pohjatyökonein - ja asfaltinlevittimin varustettua työryhmää urakkaan Töiden aloitus Työn aloittamisesta sovitaan urakan aloituskokouksessa Töiden valmistuminen Urakan on oltava valmiina paikkaustöitä lukuun ottamatta ja koko urakan on oltava valmis viimeistään SMA - kohteiden tulee olla valmiita mennessä, ellei tilaajan kanssa toisin sovita Välitavoitteet Urakan välitavoitteet ovat välitavoite 1 ja välitavoite 2. Välitavoite 1 sisältäen se määrä kohteita valmiina , jotka voidaan ennakkoon lasketulla keskiteholla toteuttaa. Välitavoite 2 sisältäen yksikköhintaluettelon mukaisen määrän kohteita, joiden tulee olla valmiina VIIVÄSTYSSAKKO Viivästyssakko on kultakin työpäivältä, jonka urakka myöhästyy urakkasopimuksessa mainitusta valmistumisesta 0, 05 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta, sivu- ja aliurakoissa 0,1 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Viivästyssakko lasketaan urakan valmistumisen osalta enintään 50 työpäivältä ja välitavoitteineen enintään 75 työpäivältä. Yksittäisen työkohteen valmistumisen viivästyessä työmaakokouksessa, alkukatselmuksessa tai tilaajan edustajan ja urakoitsijan yhdessä sovitusta valmistumisajasta urakoitsijasta johtuvasta syystä, peritään viivästymissakkoa kultakin alkavalta myöhästymisviikolta ,0 %
11 Katutuotanto (16) (poikkeus YSE 1998, 18 ).ko. kohteen arvonlisäverottomasta laskutushinnasta. Mikäli jyrsittyä aluetta ei ole päällystetty urakoitsijasta johtuvasta syystä urakan valvojien määrittämän n.yhden viikon tai työmaakokouksessa sovitun ajan kuluessa jyrsintyön valmistumisesta, peritään viivästymissakkoa kultakin alkavalta viivästymisviikolta ,0 % (poikkeus YSE 1998, 18 ) päällystämättömän alueen arvonlisäverottomasta laskutushinnasta, jyrsintyön hinta mukaan lukien. Yksittäisen kohteen viivästymissakolle ei ole ylärajaa. Tehtävien laiminlyöntien seuraamukset: Kirjallisen muistutuksen tai sakon perusteena olevat tehtävien laiminlyöntikategoriat (1,2,3,4,5) Urakkakohtaiset samasta laiminlyöntikategoriasta annettavat kirjalliset muistutukset ja sakot (alv 0 %) 1. kerta 2. kerta Seuraavat kerrat 1. Vakavat laiminlyönnit liittyen liikenteen hoitoon ja -järjestelyyn, työnaikaisista liikennejärjestelyistä tiedottamiseen tai työturvallisuuteen mm: - toiminta ilman tai vastoin liikenteen ohjaussuunnitelmaa / Espoon kaupungin lupaa - suoritettavaan työhön (esim. liikenteenohjaaja) nähden riittämätön pätevyys tai tieturvakoulutuksien laiminlyönti - toiminta vastoin muita edellytettäviä lupia tai niiden vastainen toiminta - puutteet / virheet työmaan henkilöluettelossa (Vna 205/2009,13 ) Kaikki muut laiminlyönnit liikenteen hoitoon ja -järjestelyyn, työnaikaisista liikennejärjestelyistä tiedottamiseen tai työturvallisuuteen kuten - tietyömaasta varoittavien merkkien tai kylttien puuttuminen kirjallinen muistutus
12 Katutuotanto (16) - kevyen liikenteen järjestelyjen puutteellisuudet - asianmukaista varoitusvaatetusta tai henkilösuojaimia ei käytetä 3. Laiminlyönti työturvallisuutta koskevien asiakirjojen laatimisessa, jonka vuoksi tilaajan VNA 205/2009 mukaisen huolehtimisvelvollisuuden täyttyminen vaarantuu kirjallinen muistutus Laatusuunnitelman vastainen toiminta ja ympäristöasioihin liittyvät laiminlyönnit kirjallinen muistutus Urakoitsijan laatusuunnitelman mukaisessa asiakirjassa (mm. laaturaportissa tai työmaapäiväkirjassa) on todennettavasti kirjattu tosiasioita vastaamattomia tietoja VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 7.1 URAKOITSIJAN VAKUUDET Rakennusajan vakuus Rakennusajan vakuus on 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta (YSE 1998, 36 ). Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle heti, kun työntulos on kokonaisuudessaan otettu vastaan, vastaanottotarkastuspöytäkirja on allekirjoitettu, takuuajan vakuus on asetettu, mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmansille osapuolille, joille rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen, ja rakennuttajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen vakuus niiden selvittämiseksi ja suorittamiseksi on asetettu Takuuaika ja takuuajan vakuus Takuuaika on kaksi vuotta. Takuuajan vakuus on 2 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta.
13 Katutuotanto (16) 7.2 TILAAJAN VAKUUDET Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei kunnallisena julkisena tilaajana esitä selvitystä eikä aseta vakuutta (poikkeus YSE 1998, 37 ). 7.3 VAKUUTUKSET Rakennuskohteen vakuuttaminen Urakoitsijan tulee ottaa rakennuskohteelle YSE 1998, 38 :n mukaiset vakuutukset. 8 TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 8.1 URAKKAHINNAN MAKSAMINEN Ennakko Ennakkomaksua ei suoriteta. 8.2 HINTASIDONNAISUUDET Urakkahintaa ei sidota indeksiin Poikkeavan vuodenajan korotus Mikäli päällystystyö tehdään tilaajasta riippuvista syistä välisenä aikana, tai työ on tilattu jälkeen, on urakoitsija oikeutettu korottamaan 30 % (talvityökorotuksena) kohteen asfalttimassan hintaa Poikkeavan työajan korotus Mikäli päällystystyö tehdään tilaajasta riippuvista syistä klo välisenä aikana, on urakoitsijalla oikeus korottaa 20 % (yötyökorotuksena) kohteen asfalttimassan yksikköhintaa ja jyrsintyön yksikköhintaa. 8.3 LASKUJEN MAKSUAIKA Laskujen maksuaika on 21 vrk (poikkeus YSE 1998, 41 ) siitä kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle.
14 Katutuotanto (16) Ylittäneeltä ajalta urakoitsijalla on oikeus periä viivästyskorkolain kulloinkin voimassaoleva viivästyskorko. Työnaikainen vakuus on oltava asetettuna ennen ensimmäisen laskun maksua. Tilaajalla on oikeus pidättää enintään 5 % urakkasummasta, kunnes urakka on hyväksytysti vastaanotettu ja taloudellinen loppuselvitys suoritettu. Urakoitsijan tulee suorittaa laskutus kolmen viikon kuluessa kohteen valmistumisesta, siten, että mittauspöytäkirja tulee olla tehtynä 2 viikon kuluessa kohteen valmistumisesta ja lasku 1 viikon kuluessa mittauspöytäkirjan allekirjoituksesta ellei toisin sovita. Tilaajalla on oikeus periä laskutuksen viivästymisestä korvaus määrältään 5 % alkavalta täydeltä viivästysviikolta (maksimi 20 %) niistä työkohteiden arvonlisäverottomista summista, jotka ovat aiheuttaneet laskun viivästymisen sekä oikeus vaatia selvitystä viivästyksen syystä. 9 ORGANISAATIOT 9.1 TILAAJAN ORGANISAATIO/EDUSTAJAT Tilaajan toimivaltaisena edustajana urakkaan liittyvissä asioissa toimivat urakkasopimuksessa mainitut tai heidän nimeämänsä henkilöt. 9.2 URAKOITSIJAN ORGANISAATIO/EDUSTAJAT Urakoitsijaa pyydetään tarjouksessaan ilmoittamaan tähän urakkaan ehdotettavat urakoitsijan edustaja ja vastaava työnjohtaja. Työnjohtajan ja vähintään yhden jäsenen jokaisesta työryhmästä tulee olla suomenkielentaitoinen. Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämän työnjohdon.
15 Katutuotanto (16) 10 YHTEISET TOIMITUKSET 10.1 KATSELMUKSET Rakennuttajan luovuttamat työalueet täsmennetään yhteisessä katselmuksissa TYÖMAAKOKOUKSET Työmaakokouksia pidetään tarvittaessa, n. 5 viikon välein. Työmaakokouksien puheenjohtajina ja sihteereinä toimivat tilaajan edustajat TYÖMAAPÄIVÄKIRJA Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa VASTAANOTTOTARKASTUS YSE :n mukaan TAKUUTARKASTUS Takuuajan puolivälissä pidetään tilaajan pyynnöstä välitarkastus. Välitarkastukseen nähden noudatetaan soveltuvin osin takuutarkastuksesta annettuja määräyksiä. 11 LAADUNVARMISTUS 11.1 TILAAJAN LAADUNVARMISTUS Laatu ja arvonmuutokset arvioidaan Vuoden 2012 päällystystyöt arvonmuutosperusteet mukaisesti URAKOITSIJAN LAADUNVARMISTUS Urakoitsijan tulee ennen työn aloitusta laatia työkohtainen laatusuunnitelma.
16 Katutuotanto (16) 12 RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN Riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivät voi keskenään sopia ratkaistaan Suomen lain mukaan Espoon käräjäoikeudessa (poikkeus YSE 1998, 92 ). 13 MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 13.1 OMISTUSOIKEUS IRROTETTAVIIN AINEKSIIN Omistusoikeus urakka-alueelta irrotettaviin urakkasuorituksessa tarpeettomiin aineksiin kuuluu urakoitsijalle lukuun ottamatta seuraavia materiaaleja: - jyrsinrouhe - kaivonkansistot - nupu- ja noppakivet - luonnonreunakivet - puut ja pensaat 13.2 ONGELMAJÄTTEET Urakoitsija esittää turvallisuusasiakirjassaan urakassa esiintulevien ongelmajätteiden käsittelyn, tarjoushetkellä urakassa ei ole tilaajan tiedossa ongelmajätteitä TYÖVOIMAMÄÄRÄYKSET Urakoitsijan tulee antaa työvoimastaan tilaajalle vahvuusilmoitus työmaakokouksien yhteydessä ILMOITUKSET LÄÄNINVEROVIRASTOLLE Tilaaja pidättää itsellään oikeuden ilmoittaa lääninverovirastolle kaupungin kanssa urakkasopimuksen tehneiden urakoitsijoiden nimet ja urakkasummat. Liite 1 Päällystysurakka 2012 työkohteet
PÄÄLLYSTYSURAKKA 2013 URAKKAOHJELMA
31.1.2013 ESPOON KAUPUNKI Päällysteet ja merkinnät PL 6400 00270 ESPOON KAUPUNKI PÄÄLLYSTYSURAKKA 2013 Päällysteet ja merkinnät 31.1.2013 2(17) Sisältö 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 RAKENNUTTAJA
Jäteaseman rakentaminen
Lumijoen kunta Jäteaseman rakentaminen 9.5.2019 Lumijoen kunta 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja 1.2 Konsultit ja asiantuntijat 1.3 Rakennuskohde 2. URAKKAMUOTO JA
ELÄINTARHAN SKEITTIPUISTON PERUSKORJAUSTYÖ, 3- RAKENNUSVAIHE URAKKAOHJELMA
ELÄINTARHAN SKEITTIPUISTON PERUSKORJAUSTYÖ, 3- RAKENNUSVAIHE 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Rakennuskohde 2 URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 2.1
KAUHAJOEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMIALA URHEILUTIEN SILLAN. rakentaminen kokonaisurakkana URAKKAOHJELMA
KAUHAJOEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMIALA URHEILUTIEN SILLAN rakentaminen kokonaisurakkana Kauhajoen kaupunki 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 Rakennuttaja 4 1.2 Tilaaja 4 1.3 Rakennuskohde
Virtain kaupunki Tekninen toimi. URAKKAOHJELMA Päällysteurakka 2018
1 Virtain kaupunki Tekninen toimi URAKKAOHJELMA Päällysteurakka 2018 2 SISÄLTÖ 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 Rakennuttaja 4 1.2 Tilaaja 4 1.3 Rakennuskohde 4 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS
VÄRIMESTARIN PUISTON PUISTOVÄYLÄ (TEHTAANSUON KESKUSPUISTO) URAKKAOHJELMA
VÄRIMESTARIN PUISTON PUISTOVÄYLÄ (TEHTAANSUON KESKUSPUISTO) HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (10) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja... 4 1.2 Tilaaja... 4 1.3 Rakennuskohde... 4 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN
Hyyppärä Veikkari pääviemäri osa plv ( ) URAKKAOHJELMA
Hyyppärä Veikkari pääviemäri osa plv.0-162 (1479.5-1636.5) HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (10) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 Rakennuttaja... 4 1.2 Tilaaja... 4 1.3 Rakennuskohde... 4 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN
GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2018, HYVINKÄÄ URAKKAOHJELMA
HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2018, HYVINKÄÄ HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (13) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 Rakennuttaja 4 1.2 Tilaaja 4 1.3 Rakennuskohde
KOKEMÄEN KAUPUNKI Tekninen osasto Kokemäen Vesihuolto Oy
KAKKULAISTENTIEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄN RAKENTAMINEN Rakentaminen kokonaisurakkana 14.12.2017 Työ nro: 16048 KAKKULAISTENTIEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄN RAKENTAMINEN 2(11) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...
PENTTILÄNKADUN VESIHUOLTO- JA KATU SANEERAUS RAKENTAMISURAKKA
PENTTILÄNKADUN VESIHUOLTO- JA KATU SANEERAUS RAKENTAMISURAKKA HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (12) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. RAKENNUTTAJA... 4 1.2. TILAAJA... 4 1.3. RAKENNUSKOHDE... 4 2. URAKKAMUOTO
Paineviemärin saneeraus ja varavesijohdon rakentaminen URAKKAOHJELMA
Paineviemärin saneeraus ja varavesijohdon rakentaminen URAKKAOHJELMA 12.3.2018 2 SISÄLTÖ 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 Tilaaja 4 1.2 Rakennuskohde 4 1.3 Tutustuminen rakennuspaikkaan 4 2 URAKKAMUOTO
KIRKONSEUDUN, YLIKYLÄN JA SOPALAN KAAVA- ALUEET
SOTKAMON KUNTA URAKKAOHJELMA 1 (13) KIRKONSEUDUN, YLIKYLÄN JA SOPALAN KAAVA- ALUEET ASUTUSKADUN, KOULUKADUN, PIRTTIKUJAN, RANTA- KUJAN JA SARAKADUN PERUSPARANNUS SILTAPOLUN KLV:N PARANTAMINEN SOPALANTIEN
URAKKASOPIMUSLUONNOS
27.6.2018 Sivu 1/8 Tilaaja Kemijärven Kaupunki / Tekniset palvelut Vapaudenkatu 8 B 98100 Kemijärvi Urakoitsija Rakennuskohde Vesikaton saneeraus Pöyliöjärventie 2-8 98120 Kemijärvi Sivu 2/8 Me allekirjoittaneet
MÄNTTÄ-VILPPULA KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus. URAKKAOHJELMA Päällysteurakan urakkaohjelma 2017
MÄNTTÄ-VILPPULA KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus URAKKAOHJELMA Päällysteurakan urakkaohjelma 2017 URAKKAOHJELMA MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SISÄLTÖ 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...4 1.1 Rakennuttaja...4 1.2
VAIVERONKADUN KERTOLIITTYMÄ (HÄRKÄVEHMAANKADUN-ALEKSISKIVENKADUN RISTEYS) RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA
HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS VAIVERONKADUN KERTOLIITTYMÄ (HÄRKÄVEHMAANKADUN-ALEKSISKIVENKADUN RISTEYS) RAKENTAMISURAKKA HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (13) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4
TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO. /2018 / Päällystystyöt 2018 (Pisteytys kokonaishankinnan mukaan)
1/5 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO /2018 / Päällystystyöt 2018 (Pisteytys kokonaishankinnan mukaan) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 7 Kelvollisia tarjouksia yhteensä: 7 Päällystystyöt Asfaltti YIT Infra AH
JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Urakkaohjelma LIITE 8 14.1.2015 PÄÄLLYSTYSTYÖT 2015. Urakkaohjelma
JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Urakkaohjelma LIITE 8 14.1.2015 PÄÄLLYSTYSTYÖT 2015 Urakkaohjelma JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Urakkaohjelma LIITE 8 14.1.2015 Sisällysluettelo 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 1 1.1 Rakennuttaja...
HÄMEENKATU - MUNCKINKATU KIERTOLIITTYMÄN RAKENTAMISURAKKA
HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS HÄMEENKATU - MUNCKINKATU KIERTOLIITTYMÄN RAKENTAMISURAKKA HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (14) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 Rakennuttaja 4 1.2 Tilaaja 4
JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Urakkaohjelma Liite 4 Tekninen palvelukeskus 20.3.2014 PÄÄLLYSTEPAIKKAUSTYÖT. Urakkaohjelma
JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Urakkaohjelma Liite 4 PÄÄLLYSTEPAIKKAUSTYÖT Urakkaohjelma JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Urakkaohjelma Liite 4 Sisällysluettelo 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 1 1.1 Rakennuttaja... 1 1.2 Tilaaja...
URAKKAOHJELMA JÄNKÄNPAIKANTIEN MUUTOS
Isopalontie 2 95900 Kolari JÄNKÄNPAIKANTIEN MUUTOS 2019 2 (15) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja... 4 1.2. Suunnittelija... 4 1.3. Rakennuskohde... 4 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN
LÄNTINEN YHDYSTIE (AJORATA, KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ, MELUSUOJAUS, KIERTOLIITTYMÄ JA ALIKULKU)
LÄNTINEN YHDYSTIE (AJORATA, KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ, MELUSUOJAUS, KIERTOLIITTYMÄ JA ALIKULKU) HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (12) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja... 4 1.2 Tilaaja... 4 1.3 Rakennuskohde...
Tekninen ja ympäristötoimiala Yhdyskuntatekniset palvelut (8) Vesihuoltotöiden valvoja ilmoitetaan aloituskokouksessa.
Yhdyskuntatekniset palvelut 19.3.2018 1(8) Suoratie ja Haaralankuja 2018-2019 Katu- ja vesihuoltosaneeraus 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Tilaaja Kadunrakennus: Kouvolan kaupunki Yhdyskuntatekniset palvelut
HANGONSILTA II A MASSANVAIHTO, PIMA-PUHDISTUS JA KADUN SEKÄ VESIHUOLLON RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA
HANGONSILTA II A MASSANVAIHTO, PIMA-PUHDISTUS JA KADUN SEKÄ VESIHUOLLON RAKENTAMINEN HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (12) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja... 4 1.2 Tilaaja... 4 1.3 Rakennuskohde...