Source: https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=VII%20ZR%20171/95
Timestamp: 2020-01-18 03:51:01
Document Index: 44903736

Matched Legal Cases: ['BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', '§ 249', '§ 635', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', '§ 1', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', '§ 633', '§ 650', '§ 633', 'BGH', '§ 633', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', '§ 10', '§ 15', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH']

BGH, 23.01.1997 - VII ZR 171/95 - dejure.org
BGH, 23.01.1997 - VII ZR 171/95
https://dejure.org/1997,279
BGH, 23.01.1997 - VII ZR 171/95 (https://dejure.org/1997,279)
BGH, Entscheidung vom 23.01.1997 - VII ZR 171/95 (https://dejure.org/1997,279)
BGH, Entscheidung vom 23. Januar 1997 - VII ZR 171/95 (https://dejure.org/1997,279)
Tipp: Um den Kurzlink (hier: https://dejure.org/1997,279) schnell in die Zwischenablage zu kopieren, können Sie die Tastenkombination Alt + R verwenden - auch ohne diesen Bereich zu öffnen.
Schadensersatz wegen mangelhafter Architektenleistung - Durchführung eines Umbaus und Erweiterungsbaus auf der Grundlage fester Kostenvorstellungen - Vereinbarung einer bestimmten Bausumme als Kostenrahmen
Architektenleistungen; Gewährleistungsansprüche wegen Überschreitung des Kostenrahmens; Schadensersatzanspruch wegen fehlerhafter Kostenermittlung; Toleranzen bei Kostenermittlungen
BGB § 249, § 635
Voraussetzungen eines Schadensersatzanspruchs des Bauherrn gegen den Architekten wegen Überschreitung eines bestimmten Kostenrahmens
Architektenrecht; Schadensersatz bei Bausummenüberschreitung
baunetz.de (Entscheidungsbesprechung)
Kostenschätzung und Kostenangabe im Bauantrag führen noch nicht zu verbindlich vereinbarter Kostenobergrenze.
Wann ist dem Planer ein Toleranzrahmen zu gewähren?
Bausummenüberschreitung und Kostenrahmen - BGH setzt seine bisherige Linie fort (IBR 1997, 375)
NJW-RR 1997, 850
MDR 1997, 636
NJ 1997, 334
WM 1997, 1334
BB 1997, 1330
DB 1997, 1665
BauR 1997, 494
ZfBR 1997, 195
Wird zitiert von ... (70)
BGH, 06.10.2016 - VII ZR 185/13
Architektenvertrag: Schadensersatzanspruch gegen Architekten bei Überschreitung …
aa) Dies entspricht der Grundregel der Beweislastverteilung, dass jede Partei, die den Eintritt einer Rechtsfolge geltend macht, die Voraussetzungen des ihr günstigen Rechtssatzes zu beweisen hat (vgl. BGH…, Urteil vom 26. Juni 2014 - VII ZR 289/12, BauR 2014, 1773 Rn. 19 = NZBau 2014, 555;… Prütting in Baumgärtel/Laumen/Prütting, Handbuch der Beweislast, 3. Aufl., Grundlagen, Kapitel 11 Rn. 20 ff.; jeweils m.w.N.; vgl. zudem zur Baukostenobergrenze BGH, Urteil vom 23. Januar 1997 - VII ZR 171/95, BauR 1997, 494, 495, juris Rn. 6;… OLG Stuttgart, BauR 2010, 1260, 1263, juris Rn. 49;… Kniffka in Kniffka/Koeble, Kompendium des Baurechts, 4. Aufl., 4. Teil Rn. 17;… Koeble in Locher/Koeble/Frik, HOAI, 12. Aufl., Einleitung Rn. 180).
OLG Karlsruhe, 24.07.2007 - 8 U 93/06
Bausummenüberschreitung: Schadensersatz?
nochmals hingewiesen hat - die volle Darlegungs- und Beweislast für eine Pflichtverletzung des Klägers hinsichtlich seiner Pflicht zur Kostenüberwachung und -kontrolle sowie für einen behaupteten Schaden und die Kausalität einer Pflichtverletzung des Klägers für diesen Schaden obliegt (vgl. hierzu BGH BauR 97, 494, 496 f.; BGH BauR 79, 74; Saarländisches OLG BauR 05, 1957 i.V. mit BGH BauR 06, 155), hat dieser Darlegungs- und Beweislast nicht zur Überzeugung des Senats genügt.
c) Der Senat hat gleichfalls darauf hingewiesen, (II 149), dass nach ständiger Rechtsprechung des BGH (vgl. hierzu BGH BauR 97, 494, 495; BGH BauR 2003, 566) ein Schadensersatzanspruch des Bauherrn wegen Überschreitung eines bestimmten Kostenrahmens (bzw. einer Kostengrenze) voraussetzt, dass die Parteien des Architektenvertrages den Kostenrahmen als vertraglich geschuldete Beschaffenheit des Architektenwerks vereinbart haben.
Der Beklagte, den auch insoweit die volle Darlegungs- und Beweislast trifft (z. B. BGH BauR 97, 494, 495), hat die Voraussetzungen eines vertraglich vereinbarten verbindlichen Kostenrahmens bereits nicht hinreichend dargelegt, jedenfalls aber nicht bewiesen.
Der Vertrag der Parteien enthält im Übrigen in den einbezogenen allgemeinen Vertragsbestimmungen (AVA) in § 1 Ziff. 1.2 die Verpflichtung des Klägers, den Beklagten zu den Baukosten und deren Ermittlung allgemein zu beraten (vgl. BGH BauR 97, 1067, 1068) sowie den Beklagten unverzüglich zu benachrichtigen, wenn erkennbar wird, dass die erwartenden Baukosten überschritten werden (BGH BauR 97, 494, 496).
cc) Der Beklagte hat seiner Darlegungs- und Beweislast (vgl. z. B. BGH BauR 97, 494, 496 f.) für eine schuldhafte Verletzung der genannten Pflichten und für einen hieraus kausal resultierenden Schaden nicht genügt.
Das Ergebnis ist - worauf der Senat hingewiesen hat (II 151) - dem Wert des Bauobjekts im Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung (hier des Senats, vgl. BGH BauR 97, 335; BGH BauR 97, 494, 496, ständige Rechtsprechung) gegenüberzustellen.
Dabei genügt es nicht, dass der Beklagte die Möglichkeit eines Schadens behauptet, um es dem Kläger zu überlassen, evtl. Vorteile des Beklagten aus dem schädigenden Ereignis nachzuweisen (vgl. BGH BauR 97, 494, 496).
Der Beklagte verkennt insoweit, dass Angaben im Bauantrag anderen Zwecken als der Bestimmung eines einzuhaltenden Kostenrahmens und einer Kostenermittlung dienen, so dass die Angaben im Bauantrag insoweit keinen zuverlässigen Hinweis zu geben vermögen (vgl. hierzu BGH BauR 97, 494, 495, ständige Rechtsprechung).
Nach ständiger Rechtsprechung des BGH (z. B. Baurecht 97, 494, 496; BauR 97, 335, 336 m.w.N.) hat in Fällen von Baukostensteigerungen ein Vorteilsausgleich für die Wertsteigerung des Bauvorhabens durch die Mehrkosten zu erfolgen, wobei die - bereinigt um nicht vorhersehbare Mehrkosten und gemessen an etwaigen Toleranzen - wirklichen Baukosten dem Wert des Bauobjekts gegenüberzustellen sind, um zu erkennen, ob überhaupt ein Schaden entstanden ist (…BGH a.a.O.).
Da die Parteien - wie dargelegt - weder eine Kostenobergrenze noch Bausumme verbindlich festgelegt haben, kann der Kläger für das Stadium der frühen Schätzung (K 4) eine Toleranz in Anspruch nehmen (vgl. hierzu z. B. BGH BauR 88, 734, 736; BauR 97, 335; BauR 97, 494, ständige Rechtsprechung).
Die Überlegungen des Beklagten, wie er sich die Fortgestaltung des Bauvorhabens vorgestellt hätte, wenn er von den wirklichen Baukosten Kenntnis gehabt hätte, spielen für die Entscheidung keine Rolle (vgl. z. B. BGH BauR 97, 494 ff.).
OLG Oldenburg, 07.08.2018 - 2 U 30/18
Wie berechnet sich der Schaden bei einer Überschreitung der Baukosten?
bb) Damit ist das Landgericht im Ausgangspunkt zutreffend davon ausgegangen, dass die vom Kläger darzulegende und zu beweisende Ursächlichkeit der Pflichtverletzung für einen entstandenen Schaden sich daran bemisst, dass er als Bauherr bei einer richtigen Information über die Kostenentwicklung das Projekt nicht in der durchgeführten Form fortgeführt, sondern nicht oder anders gebaut hätte (vgl. BGH, NJW-RR 1997, 850, 851f; OLG Oldenburg, BauR 2013, 1712 ).
(1) Als Schadensersatz wegen der Überschreitung eines Kostenrahmens kommt nur dasjenige in Betracht, was infolge der unzutreffenden Kostenermittlung des Architekten als Vermögensnachteil entstanden ist (…vgl. BGH, NJW-RR 2015, 1048 Rn. 19;… NJW 2013, 930 Rn. 18;… Beschluss vom 07. Februar 2013 - VII ZR 3/12 -, juris Rn. 16; NJW-RR 1997, 850, 851).
Denn auch wenn der Bauherr insoweit einen hypothetischen Ablauf, nämlich tatsächlich nicht getroffene Entscheidungen zur Gestaltung des Bauvorhabens bei zutreffender Information über die entstehenden Kosten, darlegen muss, bedarf es eines spezifizierten Vortrages und dessen Beweises (vgl. BGH, NJW-RR 1997, 850, 851f).
Für die Ermittlung des Schadens ist die Vermögenslage ohne die Pflichtverletzung des Architekten mit derjenigen infolge der Pflichtverletzung zu vergleichen (…vgl. BGH, NJW-RR 2015, 1048 Rn. 19;… NJW 2013, 930 Rn. 18;… Beschluss vom 07. Februar 2013 - VII ZR 3/12 -, juris Rn. 16; NJW-RR 1997, 850, 851).
Für jede dieser Pflichtverletzungen wird eigenständig zu beurteilen sein, ob zugunsten der Beklagten Toleranzen durchgreifen, die im Falle einer Beschaffenheitsvereinbarung durch Vertragsauslegung zu ermitteln sind (vgl. BGH, NJW-RR 1997, 850, 851;… Kniffka/Kniffka, Bauvertragsrecht, 2. Auflage, § 633 Rn.129; Kniffka/Zahn, ibr-online-Kommentar Bauvertragsrecht, Stand: 18.03.2018, § 650p Rn.110;… a.A. Locher/Koeble/Frik, HOAI , 13. Auflage, Einl. Rn.205), und sich bei anderen Fehlern nach dem Genauigkeitsgrad der geschuldeten Kostenermittlung (…vgl. Locher/Koeble/Frik, HOAI , 13. Auflage, Einl. Rn. 192) unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Vertrages (…vgl. Kniffka/Kniffka, Bauvertragsrecht, 2. Auflage, § 633 Rn.134) richten.
Zutreffend hat das Landgericht ausgeführt, dass der Kläger sich insofern auf Beweiserleichterungen nicht berufen kann (vgl. BGH, NJW-RR 1997, 850, 852; OLG Oldenburg, BauR 2013, 1712 ;… Kniffka/Kniffka, Bauvertragsrecht, 2. Auflage, § 633 Rn. 138).
Dementsprechend muss der Kläger spezifiziert vortragen, wie er sich bei einer zutreffenden Kostenmitteilung am 13.05.2011 tatsächlich verhalten hätte, und diesen Vortrag beweisen (vgl. BGH, NJW-RR 1997, 850, 851f).
BGH, 13.02.2003 - VII ZR 395/01
Haftung des Architekten für Überschreitung der Baukosten
Ein derartiger Mangel ist dann gegeben, wenn der Architekt eine als Beschaffenheit seines Werks vereinbarte Baukostenobergrenze nicht einhält (BGH, Urteil vom 23. Januar 1997 - VII ZR 171/95, BauR 1997, 494 = ZfBR 1997, 195; vgl. auch BGH, Urteil vom 23. Januar 2003 - VII ZR 362/01, zur Veröffentlichung bestimmt).
Denn regelmäßig enthält der vom Architekten erstellte Bauantrag keine für den Bauherrn bestimmte Willenserklärung und dient nicht der Bestimmung des einzuhaltenden Kostenrahmens (BGH, Urteil vom 23. Januar 1997 - VII ZR 171/95 aaO).
Handelt es sich dagegen um eine feste Grenze in Form einer vertraglich geschuldeten Beschaffenheit des Architektenwerks, ist für einen Toleranzrahmen kein Raum (BGH, Urteil vom 23. Januar 1997 - VII ZR 171/95 aaO).
BGH, 24.06.1999 - VII ZR 196/98
Zustandekommen eines Architektenvertrages bei Übermittlung der …
OLG Schleswig, 26.03.2002 - 3 U 45/00
Haftung des Architekten wegen Überschreitung des Kostenrahmens
Der BGH erkennt nunmehr ausdrücklich an, dass unter Bausummenüberschreitung nur noch die Überschreitung einer Kostenvereinbarung (Kostenlimit/Kostenrahmen) zu verstehen ist (BGH BauR 1997, 494, 496 f.).
Haftungsgrundlage für eine fehlerhafte bzw. unterlassene Kostenermittlung ist eine positive Forderungsverletzung (…OLG Stuttgart a.a.O. S. 1895 f.;… Brandenburgisches OLG a.a.O. S. 1203; BGH BauR 1997, 494, 496 unter 2. b; 1997, 1067, 1068; 1998, 1030, 1031).
Voraussetzung dafür ist, dass die Parteien einen verbindlichen Planungsrahmen als vertraglich geschuldete Beschaffenheit vereinbart haben (BGH BauR 1997, 494).
Denn die Angaben der Baukosten im Bauantrag stellt ebenfalls keine Kostenvereinbarung dar, weil der Bauantrag anderen Zwecken dient, als der Bestimmung des vom Architekten einzuhaltenden Kostenrahmens (BGH BauR 1997, 494, 495).
Die laufende Kostenkontrolle und entsprechende Beratung des Bauherrn gehört zu den Nebenpflichten eines Architekten (BGH BauR 1997, 494, 496 li. Sp.).
Denn der Kläger hat neben der Pflichtwidrigkeit und neben dem Schaden auch die Ursächlichkeit der einen für den anderen darzutun und nachzuweisen (BGH BauR 1997 494, 497 li. Sp.).
Berücksichtigt man, dass die Eheleute O. sich im Januar 1993 letztlich mit einer Bausumme von 430.000,00 DM einverstanden erklärt haben und bedenkt man, dass unter den Umständen des Falles dem beklagten Architekten ein Toleranzrahmen (…siehe dazu Werner/Pastor a.a.O. Rn. 1787; BGH BauR 1997, 494, 496) - hier in Höhe von mindestens 20 % = 86.000,00 DM - zuzubilligen ist, so errechnet sich ein Betrag von 516.000,00 DM, den der Kläger unter Schadensgesichtspunkten als Bausumme hinzunehmen hat.
Hinzu kommt, dass der Bauherr sich nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BauR 1997, 494 ff.; 1997, 335 ff., NJW 1994, 856 ff.) die ihm zugeflossenen Vorteile in Form von Wertsteigerungen des Gebäudes nach den Regeln der Vorteilsausgleichung anrechnen lassen muss.
LG Berlin, 28.11.2006 - 16 O 240/05
Architekt von Gerkan gewinnt Rechtsstreit um Decken im Berliner Hauptbahnhof
Auch die Angaben im TEH 107 beinhalteten keine strikte Kostenobergrenze mit der Folge, dass jede Überschreitung des Kostenrahmens bereits eine Pflichtverletzung darstellt (vgl. BGH BauR 1997, 494).
BGH, 21.05.2015 - VII ZR 190/14
Architektenhaftung: Berechnung des Schadens bei Überschreitung der vereinbarten …
Im Rahmen dieses Anspruchs stellt der Vorteilsausgleich keinen in tatsächlicher und rechtlicher Sicht selbständigen Teil der Schadensberechnung dar (…vgl. BGH, Urteile vom 11. November 2004 - VII ZR 128/03, BauR 2005, 400, 404 = NZBau 2005, 158, juris Rn. 41; vom 23. Januar 1997 - VII ZR 171/95, BauR 1997, 494, 496, juris Rn. 17).
OLG Naumburg, 11.04.2001 - 2 U 100/99
Überschreitung des Architektenhonorars wegen Kostenüberschreitung
Eine Honorarminderung und auch ein etwaiger Schadensersatzanspruch des Bauherrn wegen Überschreitung eines bestimmten Kostenrahmens durch den Architekten (Bausummenüberschreitung) setzt aber voraus, dass die Vertragspartner den Kostenrahmen verbindlich vereinbart haben (BGH, NJW-RR 1997, 850 ff.).
Die laufende Kostenkontrolle und entsprechende Beratung des Bauherrn gehört zu den Nebenpflichten eines Architekten, deren Verletzung einen Schadensersatzanspruch nach sich ziehen kann (vgl. BGH BauR 1997, 494, 496).
Für die ein Bauvorhaben begleitenden Kostenermittlungen des Architekten kann dieser zwar gewisse Toleranzen insoweit in Anspruch nehmen, als die in den Ermittlungen enthaltenen Prognosen von unvermeidbaren Unsicherheiten und Unwägbarkeiten abhängen (BGH NJW-RR 1997, 850, 852 im Anschluss an BGH BauR 1994, 268).
a) Ein Schadensersatzanspruch des Bauherrn wegen fehlerhafter Kostenermittlung oder sonst falscher Beratung des Architekten zur Kostenentwicklung setzt voraus, dass der Bauherr den Schaden darlegt und gegebenenfalls nachweist (vgl. BGH WM 1997, 1334, 1336).
Da eine Baumaßnahme regelmäßig zu einer entsprechenden Wertsteigerung führt, gehört zur Darlegung des Schadens auch, spezifiziert auseinanderzusetzen, dass diese Steigerung hinter den nachweislich aufgewendeten Baukosten zurückbleibt oder wodurch sonst eine Minderung des Vermögens eingetreten sein soll (vgl. BGH, WM 1997, 1334, 1336).
a) Ein Schadensersatzanspruch des Bauherrn wegen fehlerhafter Kostenermittlung oder sonst falscher Beratung des Architekten zur Kostenentwicklung setzt auch voraus, dass der Bauherr die Ursächlichkeit der Vertragsverletzung für den Schaden darlegt und gegebenenfalls nachweist (BGH NJW-RR 1997, 850, 852).
OLG Köln, 17.11.2004 - 11 U 53/04
Vergütung des Architekten bei erkennbarer Verpflichtung zur Einhaltung eines …
Dem Interesse an einer ökonomischen Bauweise unter Einhaltung einer bestimmten Baukostensumme kann durch die Vereinbarung einer Kostenobergrenze (Kostenlimit) Rechnung getragen werden (dazu BGH NJW-RR 1997, 850 = BauR 1997, 494; NJW-RR 2003, 877 = BauR 2003, 1061 = NZBau 2003, 388; NJW-RR 2003, 593 = BauR 2003, 566 = NZBau 2003, 281; OLG Naumburg, OLGR 2001, 410 = IBR 2001, 680, Juris.Nr. KORE430602001 ;… Werner/Pastor Rdnr. 1780 ff.;… Korbion/Mantscheff/Vygen, § 10 Rdnr. 27 und § 15 Rdnr. 71;… Locher/Koeble/Frick Einleitung Rdnr. 96 ff.).
Die dafür erforderliche Pflichtverletzung kann darin liegen, dass der Architekt die Kosten fehlerhaft ermittelt, ihre Entwicklung ungenügend kontrolliert, die Kostensteigerung selbst verursacht oder aber den Auftraggeber unzureichend beraten und über die Kostensteigerung nicht aufgeklärt hat (vgl. BGH NJW-RR 1997, 850, 851; NJW 1999, 3554, 3556; Senat NJW-RR 1993, 986, 987; OLG Naumburg OLGR 2001, 410 = IBR 2001, 680, Juris.Nr. KORE430602001;… Werner/Pastor Rdnr. 1785 und 1794).
Bei Umbaumaßnahmen muss der Bauherr darlegen, welchen Wertzuwachs das Gebäude durch diese Maßnahme erfahren hat und dass diese Steigerung hinter den nachweislich aufgewendeten Baukosten zurückbleibt (BGH NJW-RR 1997, 850, 851;… Werner/Pastor, Rdnr. 1801).
Die Darlegungs- und Beweislast liegt beim Bauherren (BGH NJW-RR 1997, 850, 851;… Werner/Pastor, Rdnr. 1804).
OLG Braunschweig, 20.12.2007 - 8 U 134/06
Begründung der Sowiesokosten
OLG Schleswig, 22.03.2018 - 7 U 48/16
Haftung des Architekten bei Fehlern in der Grobkostenschätzung und teilweisem …
OLG Zweibrücken, 25.07.2014 - 2 U 33/13
Architektenvertrag: Baukostenüberschreitung als Werkmangel; Nichtentstehen eines …
OLG Braunschweig, 07.02.2002 - 8 U 10/01
Architektenhaftung: Schadenersatzpflicht wegen Unterlassens baubegleitender …
OLG Frankfurt, 15.12.2011 - 12 U 71/10
Architektenhaftung: Schadensersatz wegen Baukostenüberschreitung und Illegalität …
BGH, 09.03.2006 - VII ZR 268/04
Begriff des Verwenders von AGB
OLG Hamm, 15.03.2013 - 12 U 152/12
Umfang des Schadensersatzanspruchs gegen den Architekten wegen …
OLG Düsseldorf, 06.12.2002 - 5 U 28/02
Zur Frage der Haftung eines Architekten auf Schadensersatz wegen unrichtig …
BGH, 21.08.1997 - VII ZR 13/96
Begriff des Ausnahmefalles; Vereinbarung eines die Mindestsätze nach HOAI …
OLG Dresden, 10.01.2008 - 10 U 445/06
Bausummenüberschreitung: Was muss Bauherr vortragen?
OLG Frankfurt, 02.05.2007 - 3 U 211/06
Architektenhaftung: Voraussetzungen verbindlicher Vereinbarung einer …
OLG Frankfurt, 14.12.2006 - 16 U 43/06
Architektenhaftung: Schadensersatzanspruch wegen Überschreitung eines konkludent …
OLG Brandenburg, 13.07.2011 - 13 U 69/10
Architektenvertrag: Voraussetzungen einer Haftung des Architekten bei …
OLG Düsseldorf, 17.03.2005 - 5 U 75/04
Zum Schadensersatzanspruch gegen einen Architekten wegen erheblicher …
OLG Saarbrücken, 06.07.2011 - 1 U 408/09
Vergütung eines Architekten im Zusammenhang mit der Errichtung eines Wohnhauses …
OLG Düsseldorf, 09.01.2001 - 23 U 90/00
Prüffähigkeit der Schlußrechnung des Architekten; Einwand des schriftlichen …
OLG München, 27.09.2016 - 9 U 1161/15
Keine Kostenobergrenze vereinbart: Architekt haftet nicht für höhere Baukosten!
OLG Celle, 07.01.2009 - 14 U 115/08
Vereinbarung und Überschreitung eines Kostenlimits
OLG Düsseldorf, 30.04.2002 - 23 U 182/01
Zur Kündigungsmöglichkeit eines Architektenvertrages bei Überschreitung des …
OLG Stuttgart, 19.10.1999 - 10 U 89/97
Haftung des Architekten für Baukostenüberschreitung
OLG Koblenz, 14.06.2006 - 6 U 994/05
Beweislast bei Baukostenüberschreitung?
OLG Saarbrücken, 25.05.2004 - 4 U 589/03
Beweislast für abweichende Erklärungen außerhalb einer Urkunde - …
OLG Düsseldorf, 02.07.2009 - 5 U 170/08
Verjährung von Schadensersatzansprüchen gegen einen Architekten; Begriff der …
OLG Koblenz, 09.11.2012 - 5 U 1228/11
Architektenhaftung für Kostenfehleinschätzung bei der Altbausanierung bei …
OLG Schleswig, 22.11.2012 - 1 U 8/12
Kein Toleranzrahmen bei Vereinbarung einer Kostenobergrenze!
OLG Celle, 20.07.2017 - 16 U 124/16
Bauherr muss mit "offenen Karten" spielen!
OLG Schleswig, 24.04.2009 - 1 U 76/04
Baukostenüberschreitung: Toleranzrahmen von 30%?
OLG Köln, 04.09.2001 - 3 U 166/00
Einhaltung des vorgegebenen Kostenrahmens als Hauptleistungspflicht des …
OLG Düsseldorf, 25.03.2014 - 23 U 166/12
Keine Kostengrenze vereinbart: Keine Haftung wegen Baukostenüberschreitung!
OLG Schleswig, 25.04.2008 - 1 U 77/07
Pflichten des Architekten bei der Auftragsvergabe; Haftung bei Überschreitung der …
OLG Köln, 09.02.2004 - 19 W 2/04
Zwangsvollstreckung eines Titels auf Erteilung eines Buchauszuges
VK Brandenburg, 14.12.2007 - VK 50/07
Sektorenbereich: Einstellung des Verhandlungsverfahrens
OLG Düsseldorf, 18.12.2007 - 4 U 173/06
Eintrittspflicht der Berufshaftpflichtversicherung eines Architekten für eine …
OLG Saarbrücken, 06.07.2011 - 1 U 408/01
OLG Jena, 09.09.2010 - 1 U 887/07
Planungsvorgaben missachtet: Honorarverlust!
LG Krefeld, 24.01.2008 - 5 O 97/01
Schutzwürdigkeit eines Auftraggebers hinsichtlich einer abschließenden Berechnung …
OLG Stuttgart, 24.01.2002 - 11 U 34/01
LG Aachen, 25.03.2014 - 12 O 560/11
Architektenhaftung; Baukosten, Kostenschätzung
LG Wuppertal, 31.07.2015 - 17 O 277/12
OLG Naumburg, 14.10.2003 - 11 U 1610/97
Nicht eingehaltener Kostenrahmen: Welche Folgen?
OLG Frankfurt, 20.11.2014 - 15 U 19/10
Architektenhaftung: Verbindliche Vereinbarung von Kostenobergrenze
LG Mönchengladbach, 28.07.2005 - 10 O 505/03
Folgen einer Überschreitung der Baukostenobergrenze
OLG Hamm, 12.05.2004 - 25 U 101/03
Haftung für unerwartete Baukostenüberschreitung?
OLG Koblenz, 22.03.2001 - 5 U 627/00
Ansprüche des Bauherrn gegen den Architekten bei Kostenüberschreitung
OLG Düsseldorf, 07.11.2014 - 22 U 94/14
Zusicherung einer Baukostensumme ist keine Kostengarantie!
OLG Koblenz, 18.09.2012 - 5 U 1228/11
OLG Brandenburg, 09.04.1999 - 4 U 128/98
Begründet Überschreitung eines Kostenrahmens Schadensersatzansprüche?
OLG München, 09.02.2018 - 27 U 3909/17
Planungsmangel - ungenügender Sonnenschutz
LG München I, 25.02.2015 - 24 O 24494/09
Der Architekten ist verpflichtet, Kostenvorstellungen des Auftraggebers bei der …
OLG Oldenburg, 15.01.2013 - 2 U 49/12
Schadensersatz wegen fehlerhafter Kostenermittlung?
LG Potsdam, 10.06.2010 - 3 O 127/09
Architektenvertrag: Architektenhaftung bei Bausummenüberschreitung; fristlose …
OLG Hamm, 03.05.2006 - 25 U 101/03
LG Aachen, 06.03.2012 - 12 O 37/08
Haftung eines Architekten wegen Pflichtverletzung bei der Baukostenschätzung bzw. …
VK Brandenburg, 05.04.2006 - 1 VK 3/06
Eröffnung eines Nachprüfungsverfahrens über die Auslobung eines offenen …
OLG Dresden, 19.12.2001 - 11 U 818/01
Architekt; Bausummenüberschreitung; Baukostengarantie
BGH, 16.07.1998 - VII ZR 43/98
Berücksichtigung von Wertsteigerungen eines Objekts bei der Beurteilung des …
KG, 10.03.2009 - 7 U 182/08
Beweislast und Anforderungen bezüglich der Vereinbarung einer Baukostengrenze
OLG Koblenz, 29.10.1998 - 5 U 67/98
Wann ist Architekt an Honorarpauschale gebunden?