Source: http://docplayer.fi/3316556-Violanpuisto-violaparken.html
Timestamp: 2017-06-24 00:19:37+00:00
Document Index: 17922611

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko\n', 'kko ', 'hd ', 'kko ']

VIOLANPUISTO-VIOLAPARKEN - PDF
VIOLANPUISTO-VIOLAPARKEN
Download "VIOLANPUISTO-VIOLAPARKEN"
1 VIOLANPUISTO-VIOLAPARKEN2 VIOLANPUISTO-VIOLAPARKEN Hankkeen kuvaus Violanpuisto on nuorten aikuisten suunnittelema ja toteuttama ryhmärakentamishanke Etelä-Hermannissa, Helsingin keskusta-alueella. Idea asuntojen hankkimisesta rakennuttamalla ne itse oli elänyt muutamien ryhmäläisten ajatuksissa jo muutaman vuoden ja tieto mahdollisesta tontista käynnisti prosessin joulukuussa Kaksi vuotta myöhemmin asunnot olivat muuttovalmiita. Nyt, kaksi vuotta muuton jälkeen, hankkeen viimeisetkin osiot ovat siinä vaiheessa että loppuraportin tekeminen on mahdollista. Hankkeen keskeinen tarkoitus on toimia pilottiprojektina muille tuleville saman tapaisille ryhmärakentamis- ja rakennuttamishankkeille ja tämän raportin tarkoituksena on koota yhteen Violanpuistoprojektin kokemuksia myöhempien ryhmärakentajien avuksi. Ryhmärakentaminen, tai tässä tapauksessa ryhmärakennuttaminen, ei sinänsä ole uusi rakentamistapa, mutta Helsingin alueella toteutuneita hankkeita on ollut viime vuosikymmeninä hyvin vähän. Yritämme tässä referoida mahdollisimman tarkasti monen vuotta kestävää prosessia johon sisältyy sekä hankkeen esivalmisteluja, varsinaista rakennuttamista ja rakentamista sekä oman ryhmämme järjestäytymistä ja lopuksi myöskin yhteisössä asumista ja kiinteistön hoitoa. 23 Raportin laatijat OSA - I Ahlman Marcus Snellman Viivi OSA - II Rousku Joni 3 VIOLANPUISTO4 S I S Ä L L Y T L U O T T E L O Hankkeen kuvaus 2 O S A I - U U D I S R A K E N N U K S E T J A H A N K K E E N T O T E U T U S Unelma ja hankkeen lähtökohdat 8 Ryhmän muodostuminen 8 Tontti ja ydinryhmä 8 Ryhmä 8 Ideologia 8 Tontti 9 Ryhmän järjestäytyminen ja tontin hakeminen 9 Toteututtajaryhmä 10 Lopullinen ryhmä 10 Asuntojen jakaminen 10 Sitoutuminen hankkeeseen 11 Yhtiömuoto 11 Hallinnanjakosopimus 11 Rakennustoimikunta 11 Talousvastuulliset 11 Suunnittelijat 11 Muiden ryhmäläisten tehtävät 12 Tiedottaminen 12 Suunnittelun lähtökohdat 12 Osakkaiden toiveet 12 Asemakaava 12 Palomääräykset 12 Esteettömyys 12 Autohalli 12 Rakennusten muodostama kokonaisuus 13 Puistossa 13 Samanarvoisuus 14 Kestävä rakentamistapa 14 45 Varsinainen suunnittelu 14 Pää- sekä erikoissuunnittelijat 15 Viipaletaloja 16 Mitoitus 16 Tilojen sijoittuminen 17 Asuntokohtaiset muutokset 17 Muuntojousto 20 Yhteistilat 20 Ulkoarkkitehtuuri 20 Rakenneratkaisut 21 Talotekniikka 22 Piha 22 Rakennuttaminen 23 Lähtökohdat 23 Toteutusmuoto 23 Vastuu-urakoitsija 23 Rakennuttajakonsultti 23 Rakennuttamistehtävien suorittaminen 23 ByggKom eli rakennustoimikunta 23 Operatiivinen yksikkö 24 Hankinnat 24 Projektin johtaminen 24 Rakentaminen 24 Työmaan johtaminen ja valvonta 24 Työmaan toiminta 25 Työmaan turvallisuus 25 Vastuu-urakoitsija 26 Muut urakoitsijat 26 Talkoot 26 Asukkaiden omat työt 26 Suoraan palkatut työntekijät 26 Kotiin! 27 Lopputarkastus 28 Takuutarkastukset 28 Ympäristön suhtautuminen 28 5 VIOLANPUISTO6 Yhteenveto 28 Kiinnostus 28 Valmiudet 29 Resurssit ja realiteetit 29 Lopuksi 30 Kiitokset 31 OSA II - KUSKENSHUS, ALKOHOLISTIASUNTOLAS- TA KOLMEN ASUNNON ASUNTOOSAKEYHTIÖKSI Kuskenshus, Alkoholistiasuntolasta kolmen asunnon asunto-osakeyhtiöksi 32 Lähtökohdat 32 Ajurintalon sisällä tehdyt korjaukset ja muutokset 33 Purku 34 Palkitukset, tukirakenteet, aukot, koolaukset 34 Talotekniikka: lämmitys, putket, sähkö, eristykset 35 Vanhan talon rakenteiden uusiminen 35 Vanhan talon näkökulma yhteistyöhön uudisrakennusten kanssa 36 Suunnittelu 36 Rakennuttaminen 37 Valvonta 37 Aikatauluttaminen ja projektin yhteiset hankkeet 38 ByggKom ja Ajurintalon osallisuus siinä 39 Rakennusprojektin herättämiä ajatuksia 39 Taloudellinen aspekti vanhan talon rakentamisessa 39 Yhdessä tekemisen ilo 40 Eikä tässä vielä kaikki projekti jatkuu! 40 67 Ideasta lopputulokseen 7 VIOLANPUISTO8 O S A I - U U D I S R A K E N N U K S E T J A H A N K K E E N T O T E U T U S Unelma ja hankkeen lähtökohdat Kun Violanpuisto-hanke sai alkunsa joulukuussa 2006 mitään valmista toteuttajaryhmää ei vielä ollut. Muutaman pariskunnan välisissä asunnonhankintaa koskevissa keskusteluissa oli ryhmärakennuttaminen noussut esiin yhtenä mahdollisena vaihtoehtona. Mitään konkreettisia suunnitelmia tai muita todellisia askelia siihen suuntaan ei oltu vielä otettu. Kaikki asuivat vuokralla, eikä sopivaa ja oman tuntuista asuntoa tahtonut löytyä. Keskusta-alueelta pois muuttaminen vaikutti olevan ainoa vaihtoehto tavoiteltaessa muunneltavaa perheasuntoa ilman nuorelle perheelle liiallista velkataakkaa. Ryhmän muodostuminen Tontti ja ydinryhmä Tieto mahdollisesta tontista muutti tilanteen nopeasti. Saimme kuulla että Helsingin kaupungilla olisi ryhmärakennuttamiselle mahdollisesti soveltuva tontti, jonka vanha vuokrasopimus oli umpeutumassa. Yhdessä unelmoineet pariskunnat laittoivat kaikki muut asunnonhankinta-ajatuksensa toistaiseksi jäihin ja alkoivat selvittämään tätä mielenkiintoista, uutta mahdollisuutta. Näistä pariskunnista muodostui niin kutsuttu ydinryhmä, joka alussa loi hankkeen ja vei sitä eteenpäin. Ryhmä Ensimmäinen looginen askel oli sopivan kokoisen ryhmän kerääminen vuokrahakemuksen jättämistä varten. Sopivan kokoinen ryhmä saatiin koottua yllättävänkin nopeasti ydinryhmän tuttavapiiristä. Violanpuisto ei siis ole valmiin kaveriporukan toteuttama hanke, vaan ryhmään pyydettiin mukaan ryhmärakennuttamisesta kiinnostuneita, samanhenkisiä ihmisiä. Hyvä puoli ryhmän kokoonpanossa oli se, että kaikki ryhmäläiset olivat ainakin jollekin toiselle ryhmäläiselle entuudestaan tuttuja, mutta ilman että ystävyyssuhteet olisivat vaikuttaneet ryhmän päätöstentekoon. Ryhmän dynamiikka muodostui varsin nopeasti toimivaksi ehkä juuri tästä syystä helpommin kuin jos kaikki ryhmäläiset olisivat olleet toisilleen täysin tuntemattomia. Kaikki ryhmän jäsenet ovat kutakuinkin samanikäisiä: nuoria pariskuntia kolmenkympin molemmin puolin sekä yksi lapsiperhe. Ammatilliselta taustaltaan ryhmä muodostui ilahduttavan monipuoliseksi. Mukana on mm insinööri, taloustieteilijöitä, historioitsija, lääkäreitä, sairaanhoitaja, kulttuurituottaja, rakennusrestauroija sekä arkkitehtejä. Ideologia Ryhmällä ei ole mitään erityistä aatteellista taustaa - tavoitteena oli tuottaa itsellemme kohtuuhinnalla toimivia ja muunneltavia perheasuntoja. Projektille ei myöskään ollut valmista esikuvaa, toimintamallia tai menettelytapaa, vaikka näitä olisi kyllä maailmalta löytynyt. Kan- OSA I 89 tavana ideana on alusta alkaen ollut oman asunnon rakennuttaminen, eli jokaisella asunnolla oli oltava oma rakennuttaja-osakas jo esisuunnitteluvaiheessa. Ryhmä ei halunnut tehdä grynderi-toimintaa missään muodossa, koska se olisi mahdollisesti luonut ryhmän kokonaispyrkimyksestä poikkeavia tavoitteita ja sen myötä ylimääräisiä jännitteitä ryhmän sisällä. Kun kaikki osakkaat vastaavat vain omasta asunnostaan riskinhallinta jakautuu tasaisemmin. Tontti Tonttimme sijaitsee Helsingin Etelä-Hermannissa osoitteessa Saarenkatu 15. Kaupunkimaantieteellisesti sijaitsemme vanhan Hermannin, Arabianrannan ja uuden, vielä alkutekijöissään olevan, Kalasataman kaupunginosan välisellä alueella. Etelä-Hermannia ei voi pitää enää varsinaisena keskusta-alueena, mutta tonttimme on raitiovaunuverkon sisällä ja hyvien julkisen- ja kevyenliikenteenväylien varrella - matka Rautatientorille kestää alle viisitoista minuuttia. Tontti on kallioisessa, pohjoiseen viettävässä rinteessä, joka pohjoispuoleltaan rajautuu Saarenkatuun. Rajanaapurimme ovat Violanpuisto ja Sörnäisten vankila. Tontin (no 21674/5) omistaa Helsingin Kaupunki ja se on normaali vuokratontti. Kesäkuussa 2007 lainvoimansa saanut uusi asemakaava on laadittu kyseiselle tontille suunniteltua ryhmärakentamishanketta ajatellen. Käytännön tasolla tämä on vaikuttanut rakennusmassojen sijoitteluun ja tonttitehokkuuteen. Tontilla sijaitsi jo ennestään vuonna 1910 rakennettu tiili- ja hirsirunkoinen asuinrakennus. Rakennuksen julkisivut on suojeltu uudessa kaavassa SR-2 merkinnällä. Tämä, tuolloin Helsingin kaupungin omistama, rakennus edustaa Hermannin alueen vanhaa pienimittakaavaista rakennuskantaa. Kaupungin asettama ehto tontin vuokraamisessa oli, että hankkeeseen ryhtyvä ryhmä lunastaa vanhan rakennuksen kaupungilta ja peruskorjaa sen hienovaraisesti asunnoiksi osana kokonaisuutta. Rakennus sijaitsi aikaisemmin puistoalueella ilman omaa tonttia. Rakennuksella on kuitenkin aina ollut oma, aidattu pihapiiri, jonka laajuus ilmeisesti on ollut lähtökohtana lohkottaessa sille uusi tontti laadittavan asemaakaavan myötä. Kaava sallii tontille kolme uudisrakennusta, joiden tulee asettua olemassaolevan vanhan rakennuksen rinnalle tonttia rajaavan Saarenkadun suuntaisesti. Yhteensä tontilla on rakennusoikeutta 1270m2, josta olemassaolevan rakennuksen osuus on 350m2. Lisäksi kaava sallisi tontille rakennettavaksi myöskin maanalaisen pysäköintihallin, jonka sisäänajo tapahtuisi Saarenkadun suunnalta. Lähiympäristö on kerrostalo- ja vuokra-asumisvaltaista, väestöpohjaltaan varsin heterogeenistä, mikä tekee alueesta hyvin elävän, monipuolisen ja mielenkiintoisen. Toteuttaminen H E R M A N N I N R A N T A T I E Ryhmän järjestäytyminen ja tontin hakeminen Ryhmän ensimmäinen varsinainen yhteinen askel oli vuokrahakemuksen jättäminen kiinteistövirastoon. Tätä ennen ryhmä oli kokoontunut saman pöydän ympärille muutamaan otteeseen ja sopinut yleisistä pelisäännöistä, jotta hanketta voitaisiin viedä eteenpäin. Tässä vaiheessa kaikilla ryhmän jäsenillä ei ollut vielä täyttä varmuutta siitä mahdollistaisiko heidän elämäntilanteensa tiiviin sitoutumisen tämäntapaiseen hankkeeseen seuraaviksi pariksi vuodeksi. Tontin vuokrahakemuksen jättäminen oli kuitenkin koko hankkeen etenemisen ehdoton edellytys, joten ryhmässä sovittiin, että kaikki pysyvät mukana toistaiseksi, mutta lopullisen ryhmän kokoonpanosta keskusteltaisiin vielä mikäli tontti saataisiin. Hakemus sisälsi lyhyen esittelyn ryhmäläisistä, tavoitteistamme ja siitä, miten ryhmä aikoi hankkeen toteuttaa. Hakemus sisälsi myös ehdotuksen siitä, että ryhmä laatisi kaupungille raportin hankkeen eri vaiheista ja Tontin liityminen rakennettuun ympäristöön 9 VIOLANPUISTO10 Tontti puistosta katsottuna että tämä raportti luovutettaisiin kaksi vuotta muuton jälkeen. Hakemuksen jättämisen jälkeen seurasi pitkä odotus. Suunnitelmia ei uskallettu viedä eteenpäin ja yritettiin pitää mahdollisimman matalaa profiilia, jotta liikaa kilpailijoita tontista ei ilmaantuisi. Kesäkuussa.2007 ryhmä sai tiedon kaupungilta että kaupunginhallitus oli hyväksynyt meidän vuokrahakemuksemme. Hakemuksen jääminen pöydälle edellisessä istunnossa oli aiheuttanut pientä epävarmuutta ryhmäläisissä, mutta ratkaisevan istunnon jälkeen saimme siis syyn juhlia. Toteututtajaryhmä Tontin varmistuminen aktivoi taas ryhmää parin kuukauden odottelun ja hiljaiselon jälkeen. Tähän saakka ryhmä oli koostunut ihmisistä, jotka olivat periaatteessa kiinnostuneita lähtemään mukaan ryhmärakenuttamishankkeeseen. Ryhmän lopullinen kokoonpano oli edelleen epävarma, eikä projektilla ollut vielä organisaatiota, joka pystyisi toteuttamaan hankkeen. Tähän asti eteneminen oli ollut parin ydinryhmäläisen käsissä, mutta oli selvää, että ryhmän oli organisoiduttuva eri tavalla tästä eteenpäin. Lopullinen ryhmä Oletettua helpommin onnistui myös lopullisen ryhmän muodostaminen. Koska hanke oli tonttilähtöinen ja näin ollen käytettävä rakennusoikeus oli rajallinen, sovittiin, että alkuperäisessä kokoonpanossa mukana olleet osakkaat otetaan mukaan siinä järjestyksessä kuin he ovat hankkeeseen kiinnostuneiksi ilmoittautuneet. Koska muutama hankkeeseen ilmoittautunut jättäytyi pois, ei yhtäkään hakijaa ei jouduttu lopulta karsimaan vaan halukkaita osallistujia oli juuri tontille sopiva määrä. Ennen lopullisen kokoonpanon muodostamista ryhmän arkkitehdit olivat tutkineet konseptitasolla asemakaavan ja tontin antamia mahdollisuuksia jakaa rakennusmassat toimiviksi asunnoiksi. Asemakaavan viitesuunnitelmissa olleet asunnot olivat jonkin verran ryhmän toiveita isoimpia, jolloin asuntojen määrä olisi ollut vastaavasti pienempi. Kaavoittajien kanssa käytyjen keskusteluiden pohjalta todettiin, että ryhmän esittämä ehdotus poikkesi niin vähäisesti asemakaavasta että kaavoittajat eivät nähneet syytä olla puoltamatta pienempiä asuntoja mahdollistavaa konseptia. Asuntojen jakaminen Ryhmän sisällä käytiin tässä vaiheessa keskusteluita siitä, ketkä olisivat kiinnostuneita vanhasta rakennuksesta ja ketkä uudisrakennuksista. Tämä oli ryhmäläisille mukaan lähdön jälkeen ensimmäinen, lopulliseen asuntoon vaikuttava, konkreettinen päätös. Vanha rakennus oli todellinen ja käsin kosketeltava, uudisrakennukset tässä vaiheessa vain idea arkkitehtien päässä ja rakennusoikeuslaskelmana. OSA I 1011 Vanha rakennus oli aikaisemmin todettu sopivan hyvin jaettavaksi kolmeksi, erikokoiseksi asunnoksi ja siihen ilmoitti haluavansa juuri sopiva porukka. Ryhmän loput osakkaat olivat kaikki enemmän kiinnostuneita uusista rakennuksista, joten tästäkään ei muodostunut ongelmaa. Sitoutuminen hankkeeseen Asuntojen lukumäärän ja niiden jakautumisen lukkoon lyömisestä eteenpäin kaikki osakkaat sitoutuivat olemaan mukana hankkeessa sen valmistumiseen saakka. Ryhmän sisällä sovittiin, että mahdollisten yllättävien elämänmuutosten tai muiden esteiden kohdalla kukin osakas on velvollinen hankkimaan uudet osakkaat tai muulla tavoin huolehdittava oman osuutensa valmiiksi saattamisesta, jotta hanke kokonaisuudessaan ei pysähtyisi yhden osakkaan ongelmiin. Yhtiömuoto Yhtiömuodoksi valittiin asunto-osakeyhtiö. Yhden suuremman yhtiön sijasta päädyttiin ratkaisuun, jossa jokaiselle rakennukselle perustettiin oma yhtiönsä. Näin hanke voitiin jakaa neljään erilliseen osaan ja rakennusluvat voitiin hakea erikseen jokaiselle rakennukselle. Pääasiallinen syy ratkaisuun oli riskienhallinta: kaikki osakkaat olivat mukana kustantamassa vain oman asuntonsa osuuden, eli ryhmällä ei ollut takanaan taloudellista puskuria, johon olisi voitu turvautua ongelmatilanteessa. Toimintatavalla pyrittiin varmistamaan ryhmän sisällä, etteivät yksittäisen osakkaan mahdolliset rahoitusongelmat kasvaisi koko hanketta vaarantavaksi ja etteivät esim. yhden rakennuksen mahdolliset puutteet estäisi kaikkien rakennusten käyttöönottoa. Yhtiöiden nimiksi annettiin BAb Helsignfors Violaparken Östra, BAb Helsignfors Violaparken Kuskenshus, BAb Helsignfors Violaparken Södra ja BAb Helsignfors Violaparken Västra. Hallinnanjakosopimus Tontti jaettiin yhtiöiden välisellä hallinnanjakosopimuksella. Hallinnanjakosopimuksen jäykkyyttä tilanteissa, joissa osapuolet ovat eriävää mieltä asioista, on yritetty minimoida ennakoimalla ja yksilöimällä lähtökohtaisesti kaikki erityistilanteet, jotka mahdollisesti voisivat tulla vastaan hankeen valmistumisen jälkeen. Hallinnanjakosopimuksen valmistelemiseen käytettiin kyseisen tyyppisiä sopimuksia hyvin tuntevaa asianajajatoimistoa ja erilaiset mahdolliset skenaariot käytiin läpi kaikkien yhtiöiden edustajien kanssa ennen kuin lopullinen sopimus oli valmis allekirjoitettavaksi. Hankkeen valmistumisen jälkeen olisi mahdollista fuusioida yhtiöt yhdeksi asunto-osakeyhtiöksi, jolloin hallintajakosopimuksen sisältö korvautuisi uuden yhtiön yhtiöjärjestyksellä. Toistaiseksi yhtiöillä ei kuitenkaan ole suunnitelmissa fuusioitua, vaan ne jatkavat erillisinä yhtiöinä. Rakennustoimikunta Hankeen johtamiseksi perustettiin rakennustoimikunta. Rakennustoimikunnassa oli yksi edustaja jokaisesta yhtiöstä ja sen toimenkuva ja vastuu oli melko laaja. Ensisijaisesti rakennustoimikunnan tehtävä oli koordinoida koko hanketta, toimia yhteisenä sopijapuolena ulkopuolisten kanssa ja yhteisesti tehtävä kaikkia yhtiöitä koskevia päätöksiä. Yhtiöiden edustajien vastuulla oli myös oman yhtiön asioiden esiintuominen sekä oman yhtiön muiden osakkaiden pitäminen ajan tasalla hankeen etenemisestä. Muiden ryhmäläisten työpanosten koordinoiminen ja tehtävien jakaminen oli myöskin rakennustoimikunnan vastuualueella. Talousvastuulliset Talouden hallitsemiseksi nimettiin talousvastuulliset. Heidän tehtäviin kuului tavanomaisen kirjanpidon lisäksi yhteisten laskujen jyvittäminen yhtiöille ja asunnoille. Rahaliikenteen valvominen ja hankeen yhteisen päätilin tapahtumien tarkistaminen ja niistä raportoiminen rakennustoimikunnalle oli myös talousvastuullisten vastuulla. Suunnittelijat Tässä vaiheessa ryhmän oli myöskin käynnistettävä rakennusten varsinainen suunnittelu. Ryhmässä oli mukana arkkitehti Viivi Snellman ja arkkitehtiopiskelija Marcus Ahlman, jotka olivat jo aikaisemmin laatineet alustavan tontinkäyttösuunnitelman. Ryhmän sisällä käydyissä keskusteluissa muut osakkaat olivat sillä kannalla että ryhmän omia voimavaroja yritettäisiin käyttää mahdollisimman paljon ja että Snellman ja Ahlman voisivat aloittaa myöskin varsinaisen suunnittelun mahdollisimman pian. Muut osakkaat katsoivat että taloudellisten säästöjen lisäksi suunnittelijoiden tuntemus hankkeesta olisi suuri etu ulkopuoleisiin suunnittelijoihin verrattuna. 11 VIOLANPUISTO12 Muiden ryhmäläisten tehtävät Muut ryhmän jäsenet toimivat tässä vaiheessa erinäisissä avustavissa tehtävissä. Tiedottaminen Ryhmä päätti perustaa hankkeelle omat www-sivut, joiden kautta hankeen etenemistä tiedotettaisiin yhteistyökumppaneille ja muille kiinnostuneille. Sivujen ylläpitäjänä toimi ryhmän osakas, joka päivittäisessä työssä toimii it-alalla. Sivujen kautta luotiin myös osakkaille oma viestintäkanava, jonka kautta sisäinen tiedotus kulki hankeen aikana. Suunnittelun lähtökohdat Osakkaiden toiveet Suunnittelun pohjaksi arkkitehdit tekivät muiden osakkaiden kanssa kartoituksen tarpeista ja toiveista. Tämän pohjalta laadittiin alustava tilaohjelma koko hankkeelle. Yleisessä keskusteluissa kaikkien osakkaiden kanssa suunnittelijat saivat hyvän kuvan siitä, mitkä olivat hankkeeseen ryhtyneiden ensisijaiset tavoitteet. Ryhmä ei ollut kokoontunut minkään yhteisen toiminnan tai aatteen ympärille, joten ryhmäläisillä ei ollut kiinnostusta lähteä toteuttamaan esim. yhteisiä tiloja tavanomaista suuremassa mittakaavassa. Toisaalta koko ryhmä oli samaa mieltä siitä, että kaikki ulkoalueet, terassit mukaan lukien voisivat olla avoimet ja yhteiset. Sekä yhteinen sauna että asuntokohtaiset pikkusaunat jätettiin pois tilaohjelmasta. Syy siihen ei ollut ryhmän saunainnottomuus vaan pikemmin se tosiasia, että alueella on monta yleistä saunaa, joista lähin sijaitsee lähes kivenheiton päässä. Asuntokohtaisten saunojen sijaan tärkeämmäksi koettiin kodinhoitohuone ja riittävä määrä varastotilaa kaavaillun kokoisissa asunnoissa. Asemakaava Asemakaava salli kolmen uudisrakennuksen sijoittamisen tontille vanhan rakennuksen molemmin puolin: yksi itäpuolelle ja kaksi länsipuolelle Saarenkadun varrelle. Tontin alla kulkeva Helsingin veden maanalainen tunneli asetti odottamattomia lisähaasteita suunnittelulle. Tunnelin sijainti ei ollut lähtötietoina saatujen vanhojen suunnitelmien mukainen, vaan todellisuudessa maata tunnelin kannen päällä oli vain vajaat puoli metriä. Lisäksi tarkempien tietojen löytäminen suunnittelutyön pohjaksi paljastui harvinaisen vaikeaksi tunnelin osalta, vaikka yhteistyö viranomaisten kanssa toimi moitteettomasti. Vanhasta tunnelista ei yksinkertaisesti ollut enää kenelläkään paikkaansa pitäviä suunnitelmia. Palomääräykset Jyrkkä rinnetontti, rakennusruutujen koko ja kaavan sallima rakennusoikeus johtivat siihen että uudisrakennukset tulisivat olemaan kolmikerroksisia. Palomääräysten puitteissa kolmikerroksisia pientaloja on yleensä vaikeaa toteuttaa ilman joko asunnon sisäistä palo- ja savuosastointia tai sprinklausta. Jyrkän rinteen mahdollistama suora yhteys pihalle keskimmäisestä kerroksesta, kerroskorkeuden hienosäätäminen hieman tavanomaista matalammaksi ja huonejärjestelyn muuttaminen poistumistiemääräysten toteutumiseksi mahdollisti kuitenkin suunnittelun jatkamisen näiden lähtökohtien pohjalta. Esteettömyys Rakennusten kolmikerroksisuus ja jyrkkä rinnetontti vaikeutti asuntojen suunnittelua myöskin esteettömyyden osalta. Uudisrakennuksissa kaikkien asuntojen alimmat sisäänkäyntikerrokset on tehty ns. selviytymiskerrokisiksi. Tarvittaessa kerrokseen saa helposti kohtuullisella vaivalla asennettua tarpeelliset peseytymis- ja ruuanlaittovarusteet. Vanhan rakennuksen osalta nykymääräysten mukainen esteettömyystaso oli mahdoton saavuttaa. Rakennuksen kaikki kolme sisäänkäyntiä ovat muutamien askelmien takana eikä maantason nostaminen olisi ollut rakennusteknisesti mahdollista toteuttaa. Autohalli Kaavan mahdollistamaa autohallia ryhmä päätti yksimielisesti olla rakentamatta. Tontin alla kulkeva Helsingin Veden jätevesitunneli olisi tehnyt autohallin toteuttamisen luultavasti hyvin hankalaksi, eikä ryhmällä ollut varsinaista tarvetta halliautopaikoille. Kaava mahdollisti vaadittavien autopaikkojen rakentamisen yhteiselle LPA -alueelle Hermannin rantatien varrelle ja tätä pidettiin parempana ratkaisuna. Autohallin rakentaminen omalle tontille olisi vaatinut tontilla olevan kallion poislouhimisen kokonaan ja tätä ei pidetty järkevänä. Lisäksi autohallin sijainti tontilla olisi lisännyt autoliikennettä puistossa huomattavasti. Tätä haluttiin välttää mahdollisimman pitkälle ja tontille päätettiin toteuttaa lopuksi vain määräysten mukaisesti yksi liikuntaesteisen autopaikka. OSA I 1213 Rakennusten muodostama kokonaisuus Jo kaavamääräyksissä edellytetään, että tontille rakennettavat uudisrakennukset tulee suunnitella siten, että ne muodostavat vanhan rakennuksen kanssa yhtenäisen kokonaisuuden. Tätä pidettiin myös ryhmässä luonollisena lähestymistapana: olihan tarkoitus toteuttaa yhteinen hanke, jossa vanha ja uusi ovat osa samaa hanketta. Lisäksi uudisrakennusten kaavailtu mittakaava ja kaavan vaatimus puujulkisivuista yhdistäisi kokonaisuuden mielenkiintoisella tavalla Hermannin vanhaan asuntokantaan. Suunnittelun lähtökohdaksi valittiin selkeästi moderni ote, mutta olemassa olevan rakennuksen mittasuhteita ja vanhaa muotokieltä kunnioittaen. Puistossa Jo ensimmäisissä varsinaista suunnittelua edeltävissä kokouksissa tontin uniikki sijainti puistovyöhykkeiden ympäröimänä haluttiin nostaa esiin suunnittelun lähtökohdaksi. Todettiin, että tontin sijainti antaa hienot mahdollisuudet tuoda puiston vehreys osaksi asuntoja ja samalla tehdä asunnoista avoimia puiston suuntaan. Näin myös osaa ryhmäläisten jokapäiväisestä elämästä olisi mahdollista seurata ympäristöstä. Toinen vaihtoehto olisi ollut luoda suljetumpia asuntoja, jolloin perinteinen yksityisyys säilyisi, mutta toisaalta ympäristön suomat ainutlaatuiset puitteet jäisivät hyödyntämättä. Ensimmäinen vaihtoehto sai yksimielisen kannatuksen ja suunnittelua jatkettiin näitä mahdollisuuksia tutkien. Tonttin asemakaava 13 VIOLANPUISTO14 Samanarvoisuus Lähtökohdaksi asuntojen suunnittelulle asetettiin vaatimus, että asuntojen olisi oltava keskenään mahdollisimman samanarvoisia. Niiden tulisi olla mahdollisimman samankokoisia ja suoda samanlaisia mahdollisuuksia muuntojoustolle, sekä suunnitteluvaiheessa että muuton jälkeen. Lisäksi haluttiin että kaikista asunnoista avautuisi näkymät sekä puistoon että etelään yhteiselle pihalle. Yksittäisten osakkaiden näkemykset ja tavoitteet oman asuntonsa osalta erosivat odotetusti jonkin verran toisistaan joten päädyttiin yhteisen, kaikille mahdollisimman samanlaisen asuntokehyksen suunnittelemiseen. Kehyksen myötä kunkin osakkaan oman asunnon yksilöllisen suunnittelun jatkaminen olisi luontevaa. Kestävä rakentamistapa Hankeen ekologisuus ja energiatehokkuus olivat luonnollisesti aiheita, jotka kiinnostivat osakkaita. Erilaisista lähestymistavoista keskusteltiin ennen varsinaisen suunnittelun aloittamista. Ryhmä päätti, että lähtökohdaksi ei oteta passiivitaloa, mutta uudisrakennusten tulisi kulutukseltaan olla A-energialuokkaa. Vanhan rakennuksen osalta suunnittelu tähtäisi vanhojen rakenteiden parantamiseen niiltä osin, missä se SR2-suojelumääräysten puitteissa taloudellisesti ja rakennusteknisesti oli osakkaille mahdollista. Koska ryhmän tavoite oli tuottaa itselleen asunnot pitkäaikaiseen käyttöön, nousi elinkaariajattelu esiin tärkeäksi suunnittelua ohjaavaksi tekijäksi. Ratkaisut ja materiaalivalinnat tuli olla sellaisia, että ylläpito ja huolto olisi mahdollisimman vähäist. Kustannustehokkuuden laskenta ajanjaksoksi haluttiin enemmin 20 kuin 5 vuotta. Tontti sijaitsee kaukolämmön jakelualueella, joten koko hankeen liittäminen siihen oli luonnollinen ratkaisu. Näin myös vanhan rakennuksen hiilijalanjälkeä pystyttäisiin pienentämään kun vanhasta suorasta sähkölämmityksestä voitaisiin luopua. Varsinainen suunnittelu Rakennusten varsinainen suunnittelu käynnistettiin elokuussa Suunnitteluprosessi päätettiin jakaa kahteen eri osioon, jotka etenivät hiukan eri polkua, mutta vahvasti toisiinsa sidottuina. Vanhan rakennuksen suunnittelu eteni osana kokonaissuunnitteluprosessia rakennusluvan myöntämiseen saakka. Tämän jälkeen Kuskenshusin osakkaat ottivat pääsuunnittelijan alaisuudessa vastuun prosessin etenemisestä rakennusluvan mukaisesti ja olivat itsenäisesti yhteydessä erikoissuunnittelijoihin vanhan rakennuksen sisäpuolisten osioiden osalta. Vanhan rakennuksen prosessia on esitelty omana kokonaisuutenaan tämän raportin toisessa osassa. Luonnosvaiheen havainnekuva asunnon keskikerroksesta OSA I 1415 A Uudisrakennusten osalta arkkitehdeillä oli suunnitteluvastuu rakennusten kokonaisuudesta asuntojen sisäpintoihin saakka sekä erikoissuunnitelmien yhteensovittamisesta uudisrakennusten osalta ja vanhan rakennuksen ulkopuolisten teknisten asennusten osalta sekä piha-alueelta kokonaisuudessaan. Asuntojen sisätilojen osalta suunnittelun loppuun saattamien oli sovittu osakkaiden omalle vastuulle. Jos ongelmia ilmenisi niin arkkitehtien yleissuunnitelmien pohjalta asunnot voitaisiin osakkaan kustannuksella saattaa valmiiksi siten, että rakennusvalvontaviranomaisten edellyttämät minimivaatimukset täyttyvät ja rakennus voidaan ottaa käyttöön sellaisenaan. Kokeneen pääsuunnittelijan lisäksi ryhmä päätti palkata hankkeeseen kokeneet, asuntotuotannosta pitkän kokemuksen omaavat erikoissuunnittelijat. Näin haluttiin varmistaa että suunnittelu pysyisi aikataulussa ja että tavoitteeksi asetettu elinkaariajattelu toteutuisi kaikilla osa-alueilla ja teknisissä ratkaisuissa. Kriteerejä täyttävien suunnittelijoiden löytämistä helpotti huomattavasti suunnittelijaosakkaiden aikaisempi kokemus rakennusalalta sekä pääsuunnittelijan kontaktit. Pää- sekä erikoissuunnittelijat Hankeen erikoislaadusta johtuen palkattiin hankeen ulkopuolelta kaikille neljälle yhtiölle yhteiseksi pääsuunnittelijaksi kokenut arkkitehti Stefan Ahlman. Hän toimi pääsuunnittelijatehtävien lisäksi arkkitehtien neuvonantajana ja varmisti näin koko hankeen etenemisen suotuisalla tavalla. 1:7 LUISKA POSTILAATIKOT 11KPL Asemapiirustus 15 VIOLANPUISTO16 Viipaletaloja Pohjaratkaisujen osalta uudisrakennusten peruslähtökohdaksi otettiin viipalemainen ratkaisu, joka mahdollistaa keskenään hyvin samanarvoisten asuntokehysten suunnittelun ja toteuttamisen. Asunnot ovat kolmikerroksisia, kapearunkoisia ja tilahahmoltaan pitkänomaisia - kuin leipäsiivut. Näkymät asunnoista avautuvat pääasiallisesti asunnon molemmista päistä: toinen pohjoiseen ja puistoon, toinen etelänpuoleiselle pihalle. Tälle ratkaisulle on monia perusteita. Ensinnäkin ratkaisu mahdollisti sekä kahden että kolmen asunnon rakennusten toteuttamisen samalla perusratkaisulla, kaavan edellyttämällä tavalla. Toiseksi asuntojen samanarvoisuus korostuu siten että kaikilla on käytännössä samanlaiset yhteydet ulos, samat näkymät jne. Teknisesti ratkaisu on edullinen koska eri asuntojen tiloja ei sijoitu päällekkäin jolloin palo- ja äänitekniset vaatimukset helpottuvat huomattavasti. Toteutuksen kannalta ja taloudellisesta näkökulmasta asuntokehyksen standardisoinnista syntyvät edut ovat merkittävät. Mitoitus Asuntokehyksen perusmitoitus, sisäleveys 3,9m ja sisäpituus 10,2m, on pitkälleviedyn konseptitutkimuksen tulos. Leveys 3900mm on pienin mahdollinen mitta, jolla asuinkerrokseen voidaan sijoittaa 90cm porras, tekninen seinä, kapea aula sekä täysileveä kylpyhuone vierekkäin. Näiden tilojen sijoittamien vierekkäin oli edellytys siihen että valittu viipaleratkaisu mahdollistaisi käytännölliset pohjaratkaisut asunnoille. Asuntokehyksen ytimenä on huoneistojen välistä seinää vasten sijoittuva asunnon pituussuuntainen porrassyöksy ja siihen liittyvä, keskellä asuntoa ylhäältä alas kulkeva ns. hormiseinä, johon kätkeytyvät kaikki asunnon pystysuunteiset sähkö- ja LVI-kanavat. Näin asunnon muut tilat ja toiminnot voidaan sijoittaa vapaasti tämän seinän ympärille ilman, että asuntokohtaiset pienet muutokset vaativat muutoksia perusratkaisuun. OSA I 1617 Tilojen sijoittuminen Kolmikerroksisten asuntojen toiminnot jakautuvat eri kerroksiin. Maantasokerros: Eteinen, kodinhoitohuone sekä monitoimitila (makuuhuone, työhuone, erillinen vierashuone omalla keittokomerolla ja kylpyhuoneella tai yhdistettynä eteiseen muodostaen ison yhtenäisen tilan jne.) Pääkerros: Yhtenäinen vapaa tila jossa keittiö, ruokailuja oleskelutilat yhdistyvät. Ylin kerros: Kylpyhuone, 2-3 makuuhuonetta ja vaatehuone. Asuntokohtaiset muutokset Vaikka toiminnot jakautuvat samalla tavalla eri kerroksiin kaikissa asunnoissa, eivät asunnot ole täysin identtisiä. Asuntokehyksen sisällä osakkaat pystyivät toteuttamaan oman asuntonsa ratkaisut sellaisena kun ne heille parhaiten sopivat. Kukaan osakkaista ei ottanut oman asunnon osalta mukaan ulkopuolista suunnittelija vaan kaikkien asuntojen sisäpuoleisiakin ratkaisuja lähdettiin suunnittelemaan projektin omien arkkitehtien kanssa. Eri ratkaisuja on saman verran kuin on asuntoja - suurimmat toteutetut muutokset ovat portaiden siirrot ja kääntämiset sekä keittiöiden siirrot, takan lisääminen ja kodinhoitohuoneen muuttaminen kylpyhuoneeksi. Kahdessa asunnossa ns. seliytymiskerros minikeittiöineen myöskin toteutettiin jo rakentamisvaiheessa ja ne ovat toimineet alivuokralaisille erillisinä asumisyksiköinä. Ryhmässä sovittiin että asuntokohtaisten muutosten osalta jokaisen asunnon osakkaat pitivät erillisen suunnittelupalaverin suunnittelijaosakkaiden kanssa, jossa käytiin lopullisesti ja sitovasti läpi kerralla kaikki kyseiseen asuntoon kohdistuvat muutokset alkaen portaiden siirrosta pistorasioiden sijoituksiin. Koska asuntojen sisäpuoleiset osuudet toteutettiin loft- periaateella, asukkaiden omalla vastuulla oli pintojen, kiintokalusteiden, vesi- ja keittiökalusteiden yms. valitseminen ja tietojen tomittaminen suunnittelijoille, jotta nämä tiedot saatiin vietyä kaikkiin suunnitelmiin aikataulun mukaan. Kun kaikkien asuntojen osalta muutokset ja ratkaisut oli käyty läpi, suunnitelmat lyötiin lukkoon eikä muutoksia enää tämän jälkeen tehty. Liian myöhään tulleet toiveet olisivat vaarantaneet hankeen kokonaisaikataulun ja kustannustason. Pohjapiirrustus - 1.kerros 1/ VIOLANPUISTO18 OSA I 1819 Pohjapiirrustus - 2.kerros 1/200 Pohjapiirrustus - 3.kerros 1/ VIOLANPUISTO20 A Muuntojousto Yhteistilat Puistojulkisivu Muuntojoustoa on suunnittelussa ja toteutuksessa pyritty viemään mahdollisimman pitkälle asuntokehyksen sallimissa rajoissa. Tämä tarkoittaa käytännössä että asunnossa rakennusvaiheessa tehtyjen ratkaisujen, ei tarvitse olla lopullisia vaan osa ratkaisuista on mahdollisia toteuttaa jälkikäteen elämäntilanteen mukaan. Näihin muutoksiin on varauduttu esimerkiksi siten, että ylimmän kerroksen ikkunajako ja ilmanvaihto sovitettiin toimimaan toisen makuuhuoneen vaivatonta jakamista silmällä pitäen. Jokaisen uudisrakennuksen maantasokerroksen ylärinteen puoleisessa ikkunattomassa osassa sijaitsee kellaritiloja. Västran tiloissa sijaitsee rakennuksen omien irtaimistovarastojen lisäksi kaikkien yhtiöiden yhteinen tekninen tila. Södran takaosa on kaikkien rakennusten yhteinen väestönsuoja, jossa sijaitsevat Södran irtaimistovarastot. Östran kellaritiloissa sijaitsee vain yhtiön omat irtaimistovarastot. Tilaa pienensi huomattavasti edellä mainittu Helsingin veden tunneli, jonka rakenteet kulkevat osittain kellaritilan läpi, eikä tilaan tämän lisäksi sijoitettu yhteisiä toimintoja. Yhteisten tilojen käytöstä on maininnat hallinnanjakosopimuksessa joten esim. vaikka kaikkien yhtiöiden tekniikka sijaitsee Västran tiloissa kaikkilla yhtiöille on taattu yhdenmukainen käyttöoikeus ja huoltovelvollisuus siihen joka tilanteessa. Ulkoarkkitehtuuri Ulkoarkkitehtuurin osalta pyrittiin luomaan jatkumo alueen vanhalle pienimittakaavaiselle puu- ja kivirakennuskannalle. Vanhan rakennuksen muotokieltä ja kaunista vähäeleisyyttä kunnioituksella uudelleen tulkiten uudisrakennusten ulkoarkkitehtuuri alkoi muodostua. Perusmuodoltaan uudisrakennukset ovat suorakulmaisia, harjakattoisia ja räystäättömiä massoja, joiden harjasuunta on Saarenkadun suuntainen, vanhan rakennuksen pääharjan mukaan. Vaikka Kuskenshus on kaksikerroksinen ja uudisrakennukset ovat kolmikerroksisia, haluttiin syntyvän rakennusryhmän pienieleisen mittakaavan säilyttämiseksi pitää kiinni siitä että puiston puoleinen räystäslinja on yhtenäinen. Julkisivuista tehtiin muutamia eri versioita ennen kuin ryhmän osakkaat olivat tyytyväisiä lopputulokseen. Tämä oli mielenkiintoinen prosessi, jonka aikana julkisivut kävivät läpi monta eri vaihetta. Julkisivun pääaiheet, mustalla multamaalilla käsitelty puu ja titaanioksidivalkaistu betoni, olivat mukana alusta alkaen Etenkin puiston puoleisen seinämän ikkunasommittelua ja maantasokerroksen pintamateriaalia sekä muotoilua jalostettiin uutterasti. Julkisivun detaljika OSA I 2021 Julkisivu puistosta päin katsottuna Lopullisissa julkisivuissa tumma puu luo kauniin kontrastin maantasokerroksen kullanhohtavan kuitusementtilevyn ja titaanioksidivalkaistujen betonpintojen kanssa. Tumman puuseinän detaljointi on pyritty tekemään mahdollisimman vähäeleiseksi, ainoana poikkeuksena ylempien kerrosten palotikkaat jotka ovat upotettuna puujulkisivuun. Jokaisesta asunnosta avautuu puistoon päin suuri, lattiaan saakka ylettyvä ikkuna, jonka epärytminen sijoittelu julkisivussa häivyttää asuntojen välistä muuten niin selkeätä vertikaalista jakoa. Aikaisemmissa tutkielmissa puistoon päin avautuvat ikkunat olivat olleet pienempiä mutta osakkaiden toiveesta nämä suurennettiin melkein asunnon päätyseinän kokoisiksi. Isojen ikkunoiden kautta puisto aivan konkreettisesti tulee osaksi asuntoa ja samalla asunnossa asuminen muuttuu osaksi puistoa. Etelään, yhteiselle pihalle, asunnot avautuvat myös suurten lasipintojen kautta. Pihan puolella jokaisella asunnolla on oma terassialueensa, mutta osakkaiden toiveesta terasseja ei ole jaettu osiin vaan lehtikuusesta toteutetut terassit ovat puoliyhteistä tilaa jota tarvittaessa voidaan ottaa käyttöön koko rakennuksen pituudelta. Ylimmän kerroksen ikkunat ovat koko asunnon levyiset ja muodostavat näin koko rakennuksen läpi kulkevan nauhan, jota katkaisevat vain asuntojen väliset kullanhohtoiset palokatkoelementit. Rakenneratkaisut Uudisrakennukset on toteutettu betonielementtirakenteisina. Vaihtoehtoisia puurunkoratkaisuja (paikalla tehtynä tai elementtirakenteisena) ja harkkorakenteita tutkittiin, mutta sandwich -elementtien edut olivat ilmeiset. Rakennusten rungon standardisoitu viipalemainen ratkaisu mahdollisti samanmallisten esivalmistettujen elementtien käytön. Lisäksi elementtien pystytys on työvaiheena nopea verrattuna paikalla rakentamiseen. Näin rakennustyömaan runkovaihe saatiin lyhennettyä ja muiden sekä sisä- että ulkopuolisten, työvaiheiden aloitus vastaavasti aikaistettua, mm. vesikaton rakentamisen osalta. Lisäksi koko hankkeen aloitus osui rakennusalan korkeasuhdanteeseen, jolloin enemmän ammattitaitoista työvoimaa vaativa paikallaan rakennettu runko olisi ollut elementtirakenteiseen verrattuna taloudellinen, tekninen ja aikataulullinen riski. Yksinkertaisella elementtirakenteella pystyttiin minimoimaan 21 VIOLANPUISTO22 runkovaiheessa syntyvien rakennusvirheiden aiheuttamia riskejä. Puujulkisivu sen sijaan on paikalla rakennettu 28mm mäntylaudasta. Puurakentamiseen erikoistunut timpuriporukka palkattiin toteuttamaan huolellisuutta vaativa puujulkisivu sekä alimman kerroksen levyjulkisivu. Näin ryhmän toiveet kestävästä ja huoltovapaasta julkisivusta voitiin varmistaa. Julkisivun musta slammiväri on muissa Pohjoismaissa yleinen musta vastine punamultamaalille. Tällä tavoin maalattu pinta ikääntyy arvokkaasti ja sen huoltomaalaus on helppo eikä maali hilseile. Talotekniikka Talotekniikan osalta hanke ei poikkea muista samankokoisista rakennusprojekteista - kaikki neljä rakennusta on kytketty kaukolämpöverkkoon yhteisellä liittymällä ja lämmitystapa on pääasiallisesti vesikiertoinen radiaattorijärjestelmä. Uudisrakennusten maantasokerroksissa ja kaikkien rakennusten märkätiloissa on vesikiertoinen lattialämmitys. Uudisrakennusten asunnot ovat varustettu huoneistokohtaisella ilmanvaihtojärjestelmällä sekä lämmöntalteenotolla. Vanha rakennus on varustettu koneellisella poistoilmajärjestelmällä. Piha Piha-alueen ryhmä halusi säilyttää mahdollisimman pitkälti kaikille asunnoille yhteisenä alueena. Tontin kiilamainen muoto luo isomman yhteisen oleskelualueen pihan luoteiskulmaan. Pihan suunnitteluun koottiin erityisesti piha-asioista kiinnostuneiden ryhmä, joka arkkitehtiosakkaiden kanssa ideoi ulkoalueiden käyttöä erikseen palkatun pihasuunnittelijan kanssa. Pihassa haluttiin säilyttää puutarhamainen ilme ja kasvivalinnoissa suosittiin tontilla jo entuudestaankin kasvaneita kasveja, kuten ruusuja, syreeneitä ja hedelmäpuita. 5. B B Pihajulkisivu Näkymä yläpihalta OSA I 2223 Rakennuttaminen Lähtökohdat Violanpuisto ei ole - eikä sen ollut missään vaiheessa tarkoituskaan olla - perinteinen hartiapankkiprojekti. Hankkeen lähtökohtana oli, että tehdään itse se, mihin on taitoja ja yhteisen aikataulun vaatimaa aikaa. Todettiin, että on mielekästä tilata ulkopuoliselta toimijalta ammattitaitoa edellyttävät työtehtävät sekä varsinaisessa rakennustyössä että projektin hallinnassa. Näin turvattaisiin sekä osakkaiden taloudellinen turvallisuus, aikataulujen pitävyys että pystyttäisiin rajaamaan vastuualueet tarkoituksenmukaisesti. Toteutusmuoto Toteutusmuodoksi valittiin projektinjohtourakka, jossa ei oltaisi sitouduttu vain yhteen urakoitsijaan tai tämän yhden toimijan rakennusalalla tyypillisiin ennakkokäsityksiin toimivista tai kalliista ratkaisuista. Tavoite oli toteuttaa tavanomaisuudesta poikkeavia asuntojen aineellista ja aineetonta laatua kohottavia ratkaisuja ilman turhia lisäkustannuksia. Kun kaikki urakat olivat suoraan tilaajan hyväksyttävinä, katsottiin, että projektissa oli parhaat edellytykset päästä tavoitteeseen kohtuuhintaisia perheasuntoja Helsingissä. Vastuu-urakoitsija Hankkeen aikataulutuksen ja rakennustöiden keskeytymättömän etenemisen takaamiseksi hankkeessa käytettiin ns. vastuu-urakoitsijaa, jonka tärkein edustaja työmaalla oli vastaava mestari. Vastuu-urakoitsijan kanssa käytiin suunnitteluratkaisut läpi jo ennen rakennuslupavaihetta, jotta varmistuttiin, että valitut ratkaisut noudattavat myös kokeneiden käytännön rakennustyötä tekevien käsitystä laadukkaasta ja kustannustehokkaasta rakentamisesta. Vaikka ryhmä teki lopulta kaikki hankinnat omin voimin vastuu-urakoitsijan kanssa oli kuitenkin sovittu että vastaavan mestarin tehtäviin kuuluu myöskin avustaminen siinä että eri urakoiden välille ei jää jokin työvaihe huomioimatta. Ei -ammattilaisten johtamassa rakennuttamisorganisaatiossa tällaisten virheiden mahdollisuus on aina olemassa. Rakennuttajakonsultti Lupapiirustusten perusteella teetettiin rakennuttajakonsultilla perusteellinen rakennusosaperusteinen kustannuslaskelma, johon saatuja tarjouksia verrattiin aina ennen hankintapäätöstä. Kattava kustannuslaskelma mahdollisti varsin hyvän reaaliaikeisen kustannusten seurannan ja siten antoi lähtökohdat tulevien hankintojen kustannusten suunnittelemiseen ja ennakointiin. Rakennustöiden hankinnat ajoittuivat samaan aikaan, jona yleinen rakentamisen kustannustaso nousi viitisen prosenttia saavuttaen huipputasonsa rakennustöidemme edetessä kiivaimmillaan. Rakennusten valmistuessa kääntyi yleinen kustannustaso laskuun ja vuoden keväällä 2009, kun rakennukset oli talvella otettu asumiskäyttöön, rakennuskustannukset olivat jo pudonneet 15% edelliskesän hintahuipusta. Etenkin tällaisessa taloudellisessa tilanteessa oli hyvä kustannuslaskelma elimellinen osa myös taloudellisessa mielessä onnistunutta rakennushanketta. suorit- Rakennuttamistehtävien taminen ByggKom eli rakennustoimikunta Kustannuslaskelma sisälsi varauksia, joilla onnistuttiin kattamaan hintojen noususta aiheutunutta kustannuspainetta. Osaltaan kustannuspaine saatiin katettua sillä, että hankinnat ja työmaan valvonta päätettiin kaikesta huolimatta suorittaa omin voimin, vaikka siihen oli talousarviossa varattu näiden työvoimapainotteisten tehtävien todellisten kustannusten mukainen rahamäärä. Kustannuslaskelman ylittävä rahanmeno sen sijaan on seurausta osakkaiden matkan varrella tekemistä asuntojen laatu- ja varustelutason kohotuksista, esim. sisäkattojen verhoaminen kipsilevyllä ruiskurappauksen sijaan, lattialämmityksen lisääminen pohjakerrokseen sekä muista tämänkaltaisista omista muutoksista aiheutuneista kustannuksista. Rakennustoimikunnan tehtävänä työmaavaiheessa oli ohjata hankintoja ja ryhmän muuta omaa toimintaa sekä toimia sopijaosapuolena urakoitsijoiden suuntaan. Suurimmista linjauksista ja periaatteista päätettiin kaikkien osakkaiden välisissä yleiskokouksissa. Rakennustoimikunta kokoontui noin kerran kuukaudessa keskustelemaan ja tarvittaessa päättämään ajankohtaisista asioista. Kunkin rakennustoimikunnan edustajan tehtävä oli osaltaan valvoa kyseisen osakeyhtiön etujen toteutumista ja toimia tietolähteenä oman taloyhtiönsä suuntaan. 23 VIOLANPUISTO24 Operatiivinen yksikkö Hankkeen suunnitelleet arkkitehtijäsenet, joista toinen oli myös mukana rakennustoimikunnassa, vastasivat rakennuttamiseen liittyvästä käytännön työstä. Näiden kahden henkilön roolista käytetään jatkossa nimitystä operatiivinen yksikkö. Ensimmäinen konkreettisen rakennustyön ohjaamiseksi tehty asiakirja kattavan kustannuslaskelman lisäksi oli hankkeen toteutusaikataulu. Kuten suunnitelmatkin, käytiin myös tämä aikataulu vastuu-urakoitsijan kanssa läpi, jotta varmistuttiin aikataulun realistisuudesta ja toisaalta saatiin osapuolet sitoutumaan saman aikataulun noudattamiseen. Näistä kahdesta tulikin sitten koko rakennusponnistusta ohjaavat ja monella tavalla toisistaan erottamattomat tekijät: aikataulu ja kustannustehokkuus. Hankinnat Hankintojen tekemisessä kokeiltiin aluksi työn jakamisen hengessä hankintaryhmämallia. Käytännössä malli todettiin hyvin pian toimimattomaksi sekä aikataulullisesti että tiedonkulullisesti ryhmän jäsenten ollessa sidottuina päivätyössä tahollaan. Uudisrakennusten hankintaryhmä tiivistyi hyvin pian kahden hengen hankintaorganisaatioksi samaksi operatiiviseksi yksiköksi, joka oli hankkeen muutakin käytännön valmistelutyötä ohjannut. Samassa paikassa, joustavalla työnantajalla päivätyötään tekevän parivaljakon työskentely oli sekä tehokasta että keskinäisten välien osalta hyvin vaivatonta. Lisäksi kaikkien hankkeeseen liittyvien suunnitelmien tunteminen helpotti hankinnoissa esiin tulleiden kysymyksiin vastaamiseen nopeasti. Kuskenshusin sisäpuolisten rakennusteknisten töiden osalta hankinnat varsin luonnollisesti eriytyivät talon osakkaiden omiksi hankinnoikseen. Projektin johtaminen Aikataulullisista syistä työpanos keskittyi myös työmaan johtamisen, koordinoinnin että valvonnan osalta ryhmän arkkitehtijäsenille, jotka olivat käytännössä jo huolehtineet hankinnoista urakkaneuvotteluineen ja kilpailuttamisineen. Urakoitsijat olivat tulleet tälle operatiiviselle yksikölle jo neuvottelujen yhteydessä tutuiksi, joten yhteistyö eteni luontevasti myös työmaatasolle. Kuskenshusin osalta töitä tehtiin uudisrakennuksia huomattavasti suuremmalta osin omin voimin, mikä aiheutti osaltaan haasteita koko projektille ammattilaistyövoimaan perustuvan aikataulun noudattamisessa. Keskustelemalla sekä puolin ja toisin joustamalla näistä haasteista kuitenkin kohtuudella selvittiin. Lisäksi yhden kahdeksasta uudisasunnosta oli mahdollista valmistua muita rauhallisemmassa aikataulussa, joten siihen liittyvien töiden joustavampaa ajoitusta saatettiin tarvittaessa käyttää muutoin tiukkojen aikataulujen varaventtiilinä. Arkkitehtien tekemästä työstä sovittiin alunperin maksettavaksi korvaus suunnittelun ja hankintojen osalta. Rakennustöiden päästyä täyteen vauhtiinsa todettiin, että myös työmaan valvonnasta ja johtamisesta maksettaisiin korvaus, koska työmaan kova etenemistahti sekä kustannusten jatkuva seuraaminen ja optimointi asetti realiteetit, joissa valvonta- ja johtotöiden järkevällä, ja osakkaiden edun mukaisella, jakautumisella ei ollut enää todellista yhteyttä ideaan talkoohengessä tehdyistä projektinjohtotehtävistä. Kenties Kuskenshusin jo alusta lähtien olemassaolevista, konkreettisista lähtökohdista ja toistaalta sen kanssa askaroivien ihmisten pienemmästä määrästä johtuen yhteisrakentaminen itsessään toteutui kirjaimellisemmin siellä kuin uudisrakennusten kohdalla. Rakentaminen Työmaan johtaminen ja valvonta Työmaan toimintatavat noudattivat rakennusalan yleisiä työmaakäytäntöjä. Kaikki urakoitsijat oli velvoitettu urakkasopimuksissa osallistumaan työmaakokouksiin. Työmaakokoukset pidettiin pääsääntöisesti pääsuunnittelijan johdolla. Osakkaiden edustajina olivat yleensä operatiivisen yksikön muodostaneet kaksi osakasta, jotka vastasivat myös kokousten valmistelusta ja pöy- OSA I 2425 täkirjojen laatimisesta sekä kokouksissa käsiteltävistä aiheesta riippuen vaihteleva kokoonpano aktiivisia osakkaita. Kurinalainen työmaakäytäntö oli oleellinen edellytys kahden suuren tavoitteen kustannustehokkuuden ja aikataulussa pysymisen saavuttamiseksi. Työmaakokousten lisäksi työmaata valvoi säännöllisesti kohteen pääsuunnittelija sekä projektin operatiivinen yksikkö. Työmaan käynnistämisvaiheessa operatiivinen yksikkö kävi päivittäin aamun aluksi työmaalla ennen varsinaiseen päivätyöhönsä menemistä. Tässä käytännössä oli paljon hyviä puolia, kuten se, että näin tiedettiin hyvin tarkasti, missä vaiheessa työmaalla mennään ja pystyttiin aikatauluttamaan ja koordinoimaan hankinnat varsin hyvin. Toisaalta henkilön ollessa työmaalla sekä suunnittelijan, rakennuttajan, työmaan koordinoijan että tilaajan ominaisuudessa, täytyi työmaalla olla hyvin tarkka sanavalinnoissaan ja siinä, ettei sekaantunut urakoiden välisiin tai urakoitsijoille kuuluviin asioihin ja että marssijärjestys säilyi siten oikeanlaisena ja vastuut siellä, missä kuuluukin. Työmaan toiminta Jotta työmaalla oli edellytykset toimia kohtuullisesti, vuokrattiin katu- ja puistoaluetta työmaan käyttöön. Varastointitilaa oli työmaa-aitojen sisäpuolella silti niukasti, koska työmaan aiheuttama häiriö puiston pääasialliselle käyttötarkoitukselle haluttiin rajata mahdollisimman vähäiseksi. Samasta syystä työmaaliikenne pyrittiin rajoittamaan myös mahdollisimman suppeaksi tontille ja tontilla. Lisäksi tontilta Hermannin rantatielle johtavaa ajouraa jouduttiin painavia elementtikuljetuksia varten väliaikaisesti vahvistamaan, koska kaupunki ei ehtinyt tehdä Saarenkadun pohjaa valmiiksi ennen työmaan aloittamista. Työmaan toimintasuunnitelma hyväksytettiin kaupungilla. Työmaapalveluiden järjestämisestä sovittiin urakoitsijoiden kanssa ja ne järjestettiin laissa vaaditulla tasolla heidän toiveidensa mukaan. Työmaan turvallisuus Kohteelle laadittiin oma työturvallisuusasiakirja, jossa määriteltiin kullekin osapuolelle kuuluvat vastuut ja velvoitteet, jotta työturvallisuus työmaavaiheessa voitiin taata. Kohteessa noudatettu kurinalainen aikataulu ei ollut pelkästään taloudellinen ja hankintoja helpottava tekijä vaan sillä on myös oleellinen vaikutus työturvallisuuden kannalta. Kun aikataulu on tiedossa, voidaan työt sovittaa siten, että ne voidaan suorittaa vaarantamatta muiden työturvallisuutta. Kaikilla työmaalla asioivilla, myös osakkailla, tuli olla nimikyltit ja perehdytys työmaan turvallisuuskäytäntöihin. Urakoitsijoilta edellytettiin, että työntekijöillä oli tarvittavat luvat, koulutus ja kokemus työvaiheiden turvalliseen suorittamiseen ja että heillä kullakin on työturvallisuuden vastuuhenkilö. Urakoitsijoiden vastuulla oli myös huolehtia välineiden kunnosta, turvallisesta varastoinnista ja käyttämisestä. Vanhalla rakennuksella oli sisäisten töiden osalta oma turvallisuuskäytäntönsä, mutta ulkopuolisten töiden ja varastoinnin osalta käytössä oli koko hankkeen yhteinen työmaasuunnitelma, joka asetti omat vaatimukset esim. töiden aikatauluttamiselle, mutta toisaalta takasi töiden turvallisen ja jouhevan etenemisen. Toteutustöiden jakaminen Yhteiset, projektijohdon alaiset urakat ja työtehtävät Koko projektille yhteisiä hankintoja olivat vastaavan mestarin palveluiden lisäksi rakennusten ulkopuoliset työt (maa- ja pihatyöt) sekä rakennusten sisäpuolisista töistä talotekniikan työt (lämpö-, vesi-, ilma- ja sähkö- 25 VIOLANPUISTO26 työt). Myös suunnittelijoina toimivat samat suunnittelijat sekä uudis- että korjausrakentamiskohteissa. Yhteisinä hankintoina tehtiin myös kaikkien rakennusten runko- ja vesikattotyöt. Projektin johdon alaisia työvaiheita olivat myös uudisrakennusten julkisivutyöt sekä kaikki asuntojen sisäiset viranomaismääräysten edellyttämät työvaiheet, kuten märkätilojen vesieristyksiin liittyvät työt. Vastuu-urakoitsija Vastuu-urakoitsijaksi valittiin ilman kilpailutusta ennestään tuttu urakoitsija. Näin haluttiin varmistaa, että luottamus sekä tavoitetaso laadun, aikataulun ja kustannusten osalta on alusta asti selvillä ja siihen on sitouduttu. Tällä ratkaisulla oli mahdollista keskittää voimavarat varsinaiseen rakennustyöhön. Muut urakoitsijat Kaikkien muiden urakoitsijoiden valinta tehtiin kilpailuttamalla. Kilpailuttamiselle antoi oman haasteensa se, että projekti ei kooltaan ollut aivan riittävän suuri pääasialliseksi työmaaksi urakoitsijoille, mutta toisaalta se oli vähän liian pieni, että sen olisi voinut hoitaa isomman työmaan rinnalla. Tästä huolimatta kaikkiin tehtäviin löydettiin onneksi vastuulliset ja ammattitaitoiset urakoitsijat kohtuullisella hinnalla. Talkoot Yhteisrakentamisen hengen nimissä pyrittiin mahdollisimman moni siihen soveltuva työvaihe tai yksittäinen askare tehdä talkootöinä. Talkootöiden koordinointi tapahtui yhdessä vastuu-urakoitsijan edustajan kanssa. Ensimmäinen talkootyönä tehty urakka oli tontin raivaaminen ja puiden kaataminen tontilta. Tässä tosin oli varsinaisena puunkaatajana osakkaiden ystävä, jolla vapaapalokuntalaisena oli asiaankuuluva ammattitaito ja välineistö, osakkaiden tehdessä risujen keräämis- ja puiden pilkkomistöitä. Varsinaisessa rakennusvaiheessa osakkaat tekivät talkootöinä yksinkertaisia, ammattitaitoa vaatimattomia rakennustöitä kuten lapiohommia ja työmaan rakennussiivoustöitä, jotka näennäisestä vähäpätöisyydestään huolimatta osaltaan edesauttoivat rakennustyömiesten mahdollisuuksia keskittyä työajallaan varsinaisten rakennustöiden tekemiseen. Myös ympäröivän puiston siisteydestä ja kunnosta huolehdittiin viikottain talkoovoimin, tarkoituksena minimoida työmaan aiheuttama esteettinen ja toiminnallinen haitta puistolle sekä tuleville naapureille. Asukkaiden omat työt Asukkaiden omien hankintojen alle kuuluivat kaikki kalustehankinnat ja sisätilojen pintatyöt. Osa ryhmäläisistä teki nämä työt täysin omin voimin osan teettäessä resurssien mukaan työt joko kokonaan tai osittain ulkopuolisilla ammattilaisilla. Omat työt sidottiin projektin yhteiseen aikatauluun aivan yhtä sitovasti kuin urakoitsijoiden työt. Lisäksi kullakin osakkaalla oli velvollisuus huolehtia, etteivät omat työt haitanneet rakennusmiesten työn etenemistä työmaalla ja siten estäneet projektin loppuun saattamista asetetussa aikataulussa. Suoraan palkatut työntekijät Asunto-osakeyhtiöillä oli myös omaa, suoraan palkattua työvoimaa, joiden työnantajana yhtiöt toimivat. OSA I 26 Näytä lisää
KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO-7830-1, 2, 3, 4 JA 5 Ohjeen laatija: Tampereen kaupungin suunnittelupalvelut, asemakaavoitus, arkkitehti Ilkka Kotilainen Ohjeiden tarkoitus: Rakentamistapaohjeiden Lisätiedot Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m
HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.2014 Mellunkylä 47295/1 Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto Sijainti Tontti 47295 / 1 Vienankatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti Lisätiedot ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA
ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA Loppukiri: Aktiiviset Seniorit Ry /Sato Birger Kaipiaisenkatu 1, 00550 Helsinki Kerrosala 3732 kem² Bruttoala 5181 brm² Huoneistoala Lisätiedot LETKAJENKKA VIIKIN SENIORITALO HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ 7.5.2010 PLANSSI 1 2 3 4 5 6 LETKAJENKKA
ASEMAPIIRROS 1:1000 LETKAJENKKA Rakennukset ovat 4-kerroksisia asemakaavan mukaisesti. Rakennusmassat jakaantuvat pienempiin osiin inhimillistä mittakaavaa painottaen. Asumisen yhteisöllisyys on ollut Lisätiedot Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03.
HANKESELOSTUS 1 (11) Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu 21.03.2014 Mellunkylä 47298/1 Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu Sijainti Tontti 47298 / 1 Vuokkiniemenkatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti on Kontulantien, Lisätiedot VILLA ROOSA Senioriasuntoja 28+1 kpl. VILLA VIOLA Vuokra-asuntoja 28 kpl
VILLA ROOSA Senioriasuntoja 28+1 kpl VILLA VIOLA Vuokra-asuntoja 28 kpl A Villa Roosa "Senioriasuntoja 28 + 1 kpl" Mahdollinen vaihtoehtoinen maanalainen yhdyskäytävä palvelutaloon Pohjajärjestelyt muutetaan Lisätiedot NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI)
Ympa 31.10.2002 Ympa liite VIHDIN KUNTA NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) RAKENTAMISOHJE KORTTELEILLE 417 JA 457 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖKESKUS 31.10.2002 Lisätiedot RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 )
Rakennuslautakunta 31 17.06.2015 Rakennuslautakunta 37 26.08.2015 Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntö rakennuslautakunnan päätöksestä 31, 17.6.2015 (5.kaupunginosan korttelin 57 tontti 15, Mäntymäentie Lisätiedot Hallitusammattilaisen toiminta ja onnistunut korjaushanke
Hallitusammattilaisen toiminta ja onnistunut korjaushanke Hallitusfoorumi 6.10.2012 Hallituksen jäsen Juhani Siikala, RI, Ekon, KJs Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallitusasiantuntijat AKHA ry www.akha.fi Lisätiedot Reiherintie 9 Kasperinkuja 15 Rudolfintie 10 / TÄYDENNYSRAKENTAMINEN
Reiherintie 9 Kasperinkuja 15 Rudolfintie 10 / TÄYDENNYSRAKENTAMINEN Kehittämishankkeen pilotti Kohde on lisäkerrosrakentamisen pilottihanke ja samalla esimerkki vuosina 1998 2001 toteutetun kehittämishankkeen Lisätiedot RAKENNUSTAPAOHJEET / HÄRKÖKIVI
RAKENNUSTAPAOHJEET / HÄRKÖKIVI YLEISTÄ Rakennusten sijoittelussa on pyritty mahdollisuuksien mukaan siihen, että rakennusmassat rajaisivat oleskelupihaa, jolloin naapurin asuinrakennuksesta ei olisi suoraa Lisätiedot AS.OY.SÄRMÄNKULMA. ennakkomarkkinointi
AS.OY.SÄRMÄNKULMA ennakkomarkkinointi AS.OY.SÄRMÄNKULMA 1371m 2 alustava asemapiirros LAUTTAKYLÄNKATU SÄRMÄNKATU 1 5 10 15 20 25 30m 1H+TK 43,0m 2 alustava pjapiirros 10,8 m 2 kph 0,6 m 2 ppk tk 10,0 m Lisätiedot As Oy Jyväskylän Jokivillat. Arvinkuja 14, 40520 Jyväskylä
As Oy Jyväskylän Jokivillat Arvinkuja 14, 40520 Jyväskylä Ver 8.5.2014 Nykyaikainen unelmakoti Jokivarren viihtyisälle alueelle valmistuu tasokkaita ja nykyaikaisia kaupunkivilloja. Kohteen viisi lämminhenkistä Lisätiedot Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim.
Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu nimim. Kieppi Äijälänsalmen tontti on rakentamiseen kiinnostava ja haastava. Perinteisesti rakennuspaikka on ollut avointa maisematilaa, jota hyvin vaihteleva Lisätiedot TUUSULAN PERHETUKIKESKUS
TUUSULAN PERHETUKIKESKUS Päärakennus Koivukujan vastaanottokoti Kotorannan lastenkoti NÄKYMÄ TUUSULANJÄRVEN PUOLELTA RAKENTAMISEN JÄLKEEN Kotorannankuja 2 00430 Tuusula Nykyiset rakennukset: Päärakennus Lisätiedot TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto
TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rakennusteollisuus RT Lisätiedot HELSINKI-PIENTALO HELSINGIN KAUPUNKI SPY RY
HELSINKI-PIENTALO HELSINGIN KAUPUNKI SPY RY 2/31 HELSINKI-PIENTALO Pientalorakentaminen Helsingissä tapahtuu entistä pienemmille tonteille. Kaupungin tietoisena politiikkana on tiivistää kaupunkirakennetta, Lisätiedot 33254 Luutnantinpolku 2, 00410 Helsinki 00550 Helsinki. Asemakaava on vahvistettu 14.02.2012.
Haso Luutnantinpolku Luonnokset 04.05.2015 Sijainti Tontti 33254 Luutnantinpolku 2, 00410 Helsinki 00550 Helsinki Tontti sijaitsee Malminkartanon rautatieaseman läheisyydessä ja se rajautuu lännestä junarataan. Lisätiedot Ryhmärakennuttaminen
Ryhmärakennuttaminen gruppbyggande Ketjutettu korjaushanke, ryhmäkorjaus, ryhmärakentaminen, yhteiskorjaus, ryhmärakennuttaminen monta nimeä, sama asia Eero Nippala lehtori, projektipäällikkö, TKI yhteyspäällikkö Lisätiedot Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.
Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille Lisätiedot OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI:
OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Uusi asunto-osakeyhtiölaki Osakkeenomistajan remontit Pakkalan Sali 2. 9 2010 Pekka Luoto Uusien määräysten tavoitteita, miksi uudet määräykset ovat Lisätiedot Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen
Nolla tapaturmaa 2020 Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015 Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti Lisätiedot KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA
11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230, Lisätiedot RUUTUA RAITAA PIHAT NÄKYMÄT AURINKOPANEELIT ASEMAPIIRUSTUS 1:800 ALUEJULKISIVU ETELÄÄN 1:800 ALUELEIKKAUS POHJOIS-ETELÄ 1:800.
RUUTUA RAITAA Kaupunkikuva Korttelisuunnitelma noudattaa kaavarungon periaatteita. Kortteli muodostaa yhtenäisen ja omaleimaisen kokonaisuuden, joka kuitenkin korkeuksiltaan, suunniltaan ja mittakaavaltaan Lisätiedot 2) Parikkalan kunta (1913642-6), osoite: Harjukuja 6, 59100 Parikkala, jäljempänä Kunta.
1 YHTEISTYÖSOPIMUS Sopijapuolet 1) Kiinteistö Oy Onnenlähde (2155834-5), Helsinki, osoite: Televisiokatu 1, 00240 Helsinki, jäljempänä Onnenlähde ja 2) Parikkalan kunta (1913642-6), osoite: Harjukuja 6, Lisätiedot Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.
Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen korttelialue, jolle saa sijoittaa liike- ja toimistotiloja enintään 10 prosenttia kerrosalasta. Asuin-, liike- hotelli- ja toimistorakennusten Lisätiedot HELSINKI-PIENTALO HELSINGIN KAUPUNKI SPY RY
HELSINKI-PIENTALO HELSINGIN KAUPUNKI SPY RY 2/31 HELSINKI-PIENTALO Pientalorakentaminen Helsingissä tapahtuu entistä pienemmille tonteille. Kaupungin tietoisena politiikkana on tiivistää kaupunkirakennetta, Lisätiedot Linjasaneerausten suunnittelu
Linjasaneerausten suunnittelu Ari Savolainen, DI Ajatuksia putkiremontista Ajattele pahinta mahdollista vaihtoehtoa ja kerro se sitten kahdella! En voinut uskoa miten se voi mennä näinkin kivuttomasti! Lisätiedot *Korjattu 23.10.2015 kohtaan Maaperä korttelit oikeiksi ja korjattu luovutussopimuksiin oikea ympäristönsuojelulaki.
Tarjouspyyntö Tietolan alueen tonttien luovutuksesta *Korjattu 23.10.2015 kohtaan Maaperä korttelit oikeiksi ja korjattu luovutussopimuksiin oikea ympäristönsuojelulaki. Tarjouspyynnön sisältö Yleistä Lisätiedot As Oy Meriluodon Helmi. - Elämää. Omilla ehdoillasi.
As Oy Meriluodon Helmi - Elämää. Omilla ehdoillasi. 15.07.2015 Asemapiirustus ja sijainti Meriluodon Helmi valloittaa varaa uusi kotisi! Meriluodon Helmi tarjoaa monipuolisen valikoiman kaupunkikoteja, Lisätiedot HASO GUNILLA. Luonnokset Sijainti. Tontti. Asemakaava. Lähiympäristön suunnitteluohjeet. Ratkaisu. Liikenne
HANKESELOSTUS HASO GUNILLA hnro () 7302527 20.03.3 HASO GUNILLA Luonnokset 20.3.203 Sijainti 49046 / 3 Gunillantie 23 00870 Helsinki Tontti Tontti on Koirasaarentien, Gunillantien ja Lorentzinkallion rajaamassa Lisätiedot JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA?
JulkisivuROADSHOW Oulu: JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? Radisson Blu Hotel, 8.10.2015 Mikko Tarri, yksikönjohtaja / korjaussuunnittelu A-Insinöörit Suunnittelu Oy Esityksen sisältö Julkisivusaneeraus Lisätiedot Rakennus on viimeksi ollut päiväkotikäytössä ja sen käyttötarkoitus on v. 2007 muutettu päiväkodiksi.
Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko TA-Asumisoikeus Oy / Kivikonkaari 40 HUONEISTOLUETTELO, TALO 1 15.08.2014 n:o tyyppi m 2 kerros P=parveke PI=piha T=terassi A1 3H+K 79,5 2 P A2 2H+KT 66,0 2 P Lisätiedot Koy Golfstudios Benz Terrace 12.3.2012
Koy Golfstudios Benz Terrace 12.3.2012 12.3.2012 Osta tai vuokraa Täysin uudet, laadukkaat Golfstudios Benz Terracen vapaa-ajan asunnot sijaitsevat keskellä Nordcenteriä, Benz-kentän äärellä. Huoneistot Lisätiedot OMAKOTITALON SUUNNITTELUPROSESSI. Fiskars 14.5.2011 Minna Kuusela TTS
OMAKOTITALON SUUNNITTELUPROSESSI Fiskars 14.5.2011 Minna Kuusela TTS Unelmia Kaikki alkaa toiveesta, tarpeesta ja unelmista, oli sitten kyse pienestä remonttihankkeesta tai isomman alueen suunnittelusta. Lisätiedot MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA. L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto
MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rullaava Lisätiedot SUUNNITELMASELOSTUS. 45568/10 Ryynimyllynkatu 4 00920 Helsinki. Tontin koko on 4905 m 2.
HANKESELOSTUS 1 (10) SUUNNITELMASELOSTUS Sijainti 45568/10 Ryynimyllynkatu 4 00920 Helsinki Tontti Tontin koko on 4905 m 2. Tontti on rakennuspaikkana haasteellinen tiiviille kaupunkirakenteelle. Tiukat Lisätiedot Espoon kaupunki Pöytäkirja 73. 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1
31.08.2015 Sivu 1 / 1 2478/02.07.00/2015 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey, puh. 040 536 1739 etunimi.sukunimi@espoo.fi Lisätiedot AS.OY SÄÄSTÖSALO HELSINKI PUTKIREMONTIN HANKESUUNNITTELU
AS.OY SÄÄSTÖSALO HELSINKI PUTKIREMONTIN HANKESUUNNITTELU Laajasalo 21.5.2013 21.5.2013 Ins.tsto Conditio Oy / Juha Räisänen 1 Hankkeen suunnittelijat Putkisuunnittelu, pääsuunnittelija Insinööritoimisto Lisätiedot Osakas A-osakkeet B-osakkeet
1 (5) LISÄSOPIMUS 28.2.2013 PÄIVÄTTYYN TAPIOLAN KESKUSPYSÄKÖINTI OY:N OSAKASSOPIMUKSEEN A-lisäosakkeet / VSS-tila 1. OSAPUOLET Osakas A-osakkeet B-osakkeet Finprop Tapiola Oy (Y-tunnus: 1749679-4) 460 Lisätiedot Hakaniemen Kauppahalli
Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa Lisätiedot Rakentajailta 16.09.2014 Rakennussuunnittelu Rakennusvalvonta Juha Vulkko
Rakentajailta 16.09.2014 Rakennussuunnittelu Rakennusvalvonta Juha Vulkko Huolehtimisvelvollisuus rakentamisessa MRL 119 Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan Lisätiedot ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202
M O N N A N U M M I R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T RAUMAN KAUPUNKI KAAVOITUS 8.10.2002 Lähtökohdat Monnanummen alue sijaitsee kaupunki- ja maalaismaiseman rajavyöhykkeellä. Se rajautuu pohjoisessa Lisätiedot Rakennusalan tiedonantovelvollisuus
Rakennusalan tiedonantovelvollisuus Päätoteuttajan nimeäminen Työntekijätietojen kuukausittaista tiedonantovelvollisuutta ei ole yksityishenkilön omaan käyttöön rakennuttamassa kohteessa, mikäli työmaalle Lisätiedot Vakiintuneen käytännön mukaan vuokraukset aloitetaan joko kuun 1. tai 16. päivä. Siten vuokraus aloitetaan
1 MUISTIO/KN Asuntotontin (kerrostalo, 2 304 k-m 2 ) pitkäaikainen vuokraaminen Asunto Oy Helsingin Tähtisaranpolku 3:lle (Mellunkylä, Kivikko, tontti 47352/3) Tähtisaranpolku 3 Hakemus Asunto Oy Helsingin Lisätiedot Espoon kaupunki Pöytäkirja 29
09.03.2015 Sivu 1 / 1 995/02.07.00/2015 29 Tontin määräosan myynti ja yleisen alueen vuokraus Tapiolasta Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköinti -yhtiölle pysäköintilaitoksen rakentamista varten, korttelin Lisätiedot Asunto Oy Vantaan Sananjalantie 2. Rauhallinen ja tilava koti Simonkylässä.
Rauhallinen ja tilava koti Simonkylässä. Asunto Oy Vantaan Sananjalantie 2 Helsinki-Vantaa lentokenttä Koivukylänväylä Koivukylä Asunto Oy Vantaan Sananjalantie 2 rakennetaan Simonkylän alueelle Vantaalle Lisätiedot CO 2. GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto. Paremman tulevaisuuden koteja
CO 2 GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto KOMBI 144 Kaksikerroksinen puutalo on perinyt ulkomuotonsa perinteiseltä rintamamiestalolta. Lopputulos on silti moderni ja suunniteltu vastaamaan Lisätiedot Koy Golfstudios Benz Terrace 1.4.2013
Koy Golfstudios Benz Terrace.4.203 .4.203 Osta tai vuokraa Täysin uudet, laadukkaat Golfstudios Benz Terracen vapaa-ajan asunnot sijaitsevat keskellä Nordcenteriä, Benz-kentän äärellä. Huoneistot tarjoavat Lisätiedot KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS
KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS RUNONLAULAJANTIE 40 00420 HELSINKI Bruttoala 5410 Valmistunut 2009 KOULUN PÄÄSISÄÄNKÄYNTI KOHDE Koulu on rakennettu vuonna 1966 Etelä-Kaarelan Yhteiskouluksi. Rakennuksen Lisätiedot RAUMAN PAPINPELLON ALOITUSKORTTELI
RAUMAN PAPINPELLON ALOITUSKORTTELI PUUPÄIVÄ 29.11.2012 Essi Käppi, arkkitehti SAFA Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas Oy SUUNNITTELUALUE MODERNI PUUKAUPUNKI HANKE KOLME ARKKITEHTIDIPLOMITYÖTÄ ALUEESTA Lisätiedot RANTAKORTTELEIDEN TUTKIELMAT SIPOON KUNNAN ERIKSNÄSIN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS
Sipoon kunta Kaavoitus RANTORTTELEDEN TUTKELMAT SPOON KUNNAN ERKSNÄSN OSAYLESKAAVAEHDOTUS 6.10.2014 SERUM ARKKTEHDT OY NLSÄNKATU 11-13 F 6 FN-00510 HELSNK FNLAND WWW.SERUM.F Perusratkaisu Kortteleiden Lisätiedot KANKAAN PIIPPURANTA / JYVÄSKYLÄN KANKAAN ENTISEN TEHDASALUEEN ALOITUSKORTTELIEN ARKKITEHTUURIKILPAILU " o h o i! " 1/5
o h o i! rakennukset ja kaupunkikuva ankaan tehdasalueen aloituskorttelit sijoittuvat alueen sydämen, vanhan tehdasrakennuksen ympärille. Tehtaan mittakaava ja materiaalimaailma toistuu asuinkortteleiden Lisätiedot Helsingin Kaupungin Asunnot Oy c/o Heka Pihlajisto Oy H E N R I K L Ä T T I L Ä I S E N K A T U 1 2
Koy Golfstudios Benz Terrace.6.205 .6.205 Osta tai vuokraa Täysin uudet, laadukkaat Golfstudios Benz Terracen vapaa-ajan asunnot sijaitsevat keskellä Nordcenteriä, Benz-kentän äärellä. Huoneistot tarjoavat Lisätiedot Lemminkäinen Ratkaisuja korjausrakentamiseen
Hissillä mukavuutta ja arvoa asukkaille - seminaari Jälkiasennushissi, lisärakentaminen ja energiatehokkuus Lemminkäinen Ratkaisuja korjausrakentamiseen Lemminkäinen Talonrakentaminen-toimiala 2012 liikevaihto Lisätiedot Hakemukset palautetaan 30.4.2014 klo 16.00 mennessä osoitteeseen:
TONTTIHAKEMUS Hakemukset palautetaan 30.4.2014 klo 16.00 mennessä osoitteeseen: Tonttihakemus asuntomessualueelle (=kuoreen merkintä) Seinäjoen kaupunki Asuntomessutoimisto käyntiosoite: Alvar Aallon katu Lisätiedot Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus
Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus HJR12, Hankkeen johtaminen ja rakennuttaminen & valvonta 12.2.2014 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Tilaajan eli rakennushankkeeseen ryhtyvän lakisääteisiä Lisätiedot Asunto Oy Kuunariranta
Asunto Oy Kuunariranta Asunto Oy Kuunariranta Parainen Kirkkosalmenkatu 9 11 1600 Parainen Uusi Kirkkosalmenranta Meren rannalla keskellä kaupunkia Paraisille rakennetaan uniikki pientalokokonaisuus, jossa Lisätiedot Koy Golfstudios Benz Terrace 6.7.2009
Koy Golfstudios Benz Terrace 6.7.2009 6.7.2009 Osta tai vuokraa Täysin uudet, laadukkaat Golfstudios Benz Terracen vapaa-ajan asunnot sijaitsevat keskellä Nordcenteriä, Benz-kentän äärellä. Huoneistot Lisätiedot Huoneistoala on yhteensä 376 m2 + var, tekn tila 45 m2, tilavuus 1660 m3 ja kerrosala 475 m2
RAKENNUSTAPASELOSTUS AS OY SEINÄJOEN HIETAMÄENTIE 17-19 Yleiskuvaus: Asunto Oy Seinäjoen Hietamäentie 17-19 rakennuspaikka sijaitsee Seinäjoen Hyllykallion kaupunginosassa kortteli 4045 tonttit 1 ja 2. Lisätiedot MURHEISTENRANTA 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE 11.10.2006
MURHEISTENRANTA 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE 11.10.2006 TÄMÄ RAKENTAMISTAPAOHJE KOSKEE MURHEISTENRANNAN ASEMAKAAVA- ALUETTA TÄYDENNYSRAKENNETTAVAN ALUEEN OSALTA. SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. PIENTALOTONTIT Lisätiedot lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu
A B C D E Työssä on tutkittu vaihtoehtoisia tapoja sijoittaa asuinrakentamista Lohjan keskustassa sijaitsevan korttelin 222 tonteille 5 ja 7. Suunnittelualueena olevat tontit ovat Laurinkadun ja Nahkurinkadun Lisätiedot Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) Aurinkokuja 1 a valmis 2 935
95 Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) 41041 11 Aurinkokuja 1 a 453 120 valmis 2 935 Kaavan mukaisesta rakentamisesta mm: Rakennuksen kerrosluku: Lisätiedot TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ
23.08.16 1 TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ Osoite: Kaupunki/Kunta: Kaupungin/Kunnanosa: Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Tiedonkaari 15 A, 90570 Oulu Oulu Syynimaa Pinta-ala: n. 145 m² Kokonaisala: n.170 m² Rakennusoikeus: Lisätiedot 1 2 3 4 5 6 HUONETTA JA SUKUA
1 2 3 4 5 6 HUONETTA JA SUKUA 63,0 m2 3,0 m2 hd 76,0 m2 ma Kaikki huoneet ovat suljettavissa ovilla ja siis käytettävissä myös makuuhuoneina Ratkaisu mollistaa monipuoliset käyttötarkoitukset, vierasmajoituksen Lisätiedot Huoneistoremontit kohti toimivia käytäntöjä ja menettelytapoja
Huoneistoremontit kohti toimivia käytäntöjä ja menettelytapoja Taloyhtiöiden hallitusforum 24.9.2011 Mikko Peltokorpi Matinkylän Huolto Oy toimitusjohtaja, kiinteistöneuvos Tarvitaan lisää tietoa Taloyhtiöllä Lisätiedot RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY
RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / 20.5.2016 ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY kartta.hel.fi Fonecta Johdanto Rastilan keskuksesta valmistellaan viitesuunnitelmaa asemakaavamuutoksen Lisätiedot Moduls: Tehokkuutta myymälärakentamiseen tehostamalla konehuonerakentamista
Moduls: Tehokkuutta myymälärakentamiseen tehostamalla konehuonerakentamista Konehuoneen rakentamissa on haasteita, jotka vaikuttavat suoraan kauppaketjujen liiketoimintaan HAASTEET VAIKUTUKSET RATKAISU: Lisätiedot Pientaloilta Rakennusluvan hakeminen ja lupakäsittely
Pientaloilta 04.02.2016 Rakennusluvan hakeminen ja lupakäsittely Hankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuus! Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan Lisätiedot HANKESELOSTUS 1 (14) Asunto Oy Helsingin Parrulaituri 26.04.2013. Asunto Oy Helsingin Parrulaituri. Parrulaituri 10
HANKESELOSTUS 1 (14) Parrulaituri 10 HANKESELOSTUS 2 (14) Yleistä Sijainti 10589 / 14 Parrulaituri 10, Kalasatama 00540 Helsinki Tontti Tontin koko on 1328m 2. Tontti on entistä mereen täyttömaalle tehtyä Lisätiedot 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue.
Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Liike- ja toimistotilaa saa olla 10 Lisätiedot 12.011 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 12.03 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 12.05 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.
Sivu 1/6 Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 2.031 2.06 Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue yliopiston rakennuksia varten. Alueelle voidaan sijoittaa Lisätiedot Rivitalohuoneisto 4h+k+kph+s+wc+vh+ak+lasitettu terassi... 88,0 m² Asunto Oy Lahden Jahtikatu 12 -nimisen yhtiön osakkeet nrot...
MYYNTIESITE v.164 Asuntokauppa J. Valtonen LKV Kalliomaankatu 18, 15150 Lahti 0400 715 668, jsvaltonen@gmail.com www.vaihtoasunnot.com Jahtikatu 12 as 4, 15610 Lahti Nikkilä, Ala-Nikkilä Rivitalohuoneisto Lisätiedot CO 2. GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto. Paremman tulevaisuuden koteja
CO 2 GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto KOMBI 144 Kaksikerroksinen puutalo on perinyt ulkomuotonsa perinteiseltä rintamamiestalolta. Lopputulos on silti moderni ja suunniteltu vastaamaan Lisätiedot KAUPPATIE II KAUPPATIE II LIITE B1
LIITE B1 LUONNOSVAIHEEN VAIHTOEHTOJEN VERTAILU Lähtökohdat Asemakaavan muutosalue sijaitsee Hyrylän keskustassa Kauppatien varrella. Korttelin uudistaminen liittyy tiiviisti kunnan tavoitteeseen kehittää Lisätiedot Kestävien arvojen koti
Kestävien arvojen koti huolto ja siivous yhdellä soitolla yksilöllinen paikalla rakennettu korjaukset ja laajennukset verovähennyksillä Se tehdään kestämään sata vuotta Koralli Koti ei ole pelkkä talo, Lisätiedot ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013
HELSINGIN KAUPUNKI HANKESELOSTUS ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 Helsingin asumisoikeus Oy Kivipari Sijainti ja tontti Kaupunginosa 4, kortteli 4129, tontti Kiviparintie a 00920 Helsinki Tontti on Kiviparintiellä, Lisätiedot KORTTELI 66. Ote asemakaavasta RAKENNUKSET SIJAINTI
26 KORTTELI 66 Ote asemakaavasta RAKENNUKSET SIJAINTI MUOTO Rakennukset tulee rakentaa niille asemakaavassa osoitetun rakennusalan sisään. Rakennusalalle merkittyä kerrosalaneliömetrimäärää ei saa ylittää. Lisätiedot AS OY TURUN WESTPARKIN EEBEN
AS OY TURUN WESTPARKIN EEBEN Lukkosepänkatu 5 A, 20320 Turku ARVIOITU VALMISTUMISAIKA 1/2013 www.suomenvuokrakodit.fi SIJAINTI SVK Kartta: Fonecta Karttapalvelu, 2012. As Oy Turun Westparkin Eeben valmistuu Lisätiedot LUONNONLÄHEISTÄ JA RAUHALLISTA ASUMISTA SAIMAAN ÄÄRELLÄ
1.5.2012 TAIPALSAAREN KUNTA RAKENTAMISTAPAOHJE PAPPILANNIEMEN ASUNTOALUE LUONNONLÄHEISTÄ JA RAUHALLISTA ASUMISTA SAIMAAN ÄÄRELLÄ Pappilanniemi tarjoaa laadukkaan ympäristön asumiselle. Vaihtelevat maastonmuodot Lisätiedot 1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen
1 Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen Työnantajan edustajana huolehtii, että nämä toteutuu Työnantajan on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan Lisätiedot Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto. Luonnokset 27.01.2014. HANKESELOSTUS 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34.
HANKEELOTU 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34 hnro 730 2003 27.1.2014 Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto Luonnokset 27.01.2014 ijainti Kortteli 40122, tontti 2 Tapulikaupungintie Lisätiedot Esittäjän esittely. Tämä ei ole opetusmateriaali, vaan Jussin näkemys lyhyellä kokemuksella ilman kyseisten urakkamuotojen koulutusta
Esittäjän esittely Tämä ei ole opetusmateriaali, vaan Jussin näkemys lyhyellä kokemuksella ilman kyseisten urakkamuotojen koulutusta Kantapään kautta onnistumiseen, kolmas kerta toden sanoo PJP ja PJU Lisätiedot Kalevan RKY -alue Selvitys rakennetusta kulttuuriympäristöstä ja rakentamistapaohje
Kalevan RKY -alue Selvitys rakennetusta kulttuuriympäristöstä ja rakentamistapaohje Yleisötilaisuus kaupunkilaisille, Kalevan asukkaille ja taloyhtiöille Aika: 14.1.2015 klo 18:00 20:00 Paikka: Sampolan Lisätiedot PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS
PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS Maanmittari Oy Öhman 2014 RANTA-ASEMAKAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavaselostus koskee 2.1.2014 päivättyä ranta-asemakaavakarttaa. Lisätiedot Taloyhtiö 2014 tapahtumassa
Taloyhtiö 2014 tapahtumassa Ryhmäkorjaushanke Case Porvoo Näsin alue Tom Lindborg Rakennuttamis- ja valvontapalvelut Yksikön päällikkö Case Porvoo 3 taloyhtiötä, 1960-1970 luvulta 15 kerrostaloa, 3-9 kerrosta Lisätiedot AS Oy Jyväskylän Viherpeippo. Rauhaisaa asumista Äijälän rantamaisemissa
A Oy Jyväskylän Viherpeippo Rauhaisaa asumista Äijälän rantamaisemissa Luotettavaa rakentamista jo vuodesta 1985 HUOLONTA JA HELPPOA AUMITA VÄINÖLÄÄ As Oy Jyväskylän Viherpeippo koostuu kolmesta rivitalosta Lisätiedot 29.10.2014. Jäsenpalvelut. Osakkaan muutostyöoikeus 29.10.2014. Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa
Osakkaan muutostyöoikeus 29.10.2014 Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa Kiinteistöliitto Uusimaa Suomen Kiinteistöliiton suurin aluejärjestö 10150 jäsentä Jäsenistö pääosin asunto-osakeyhtiöitä Lisätiedot Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2
RAKENNUSTAPASELOSTE Kohde Osoite Kaupungin osa Kortteli/Tontti Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala Kurikka Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin Lisätiedot SURF IDEA BOOK 2013. www.surfaces.fi YOUR IDEA. OUR SURFACES.
SURF IDEA BOOK 2013 Arkkitehti: Ota yhteyttä saat 15 itunes App Store -lahjakortin käytettäväksi iphone ja ipad -applikaatioihin! Linkki sisällä 1 2 Vapaus keskittyä arkkitehtuurin suunnitteluun Puucomp Lisätiedot SOPIMUS KÄYTTÖOIKEUKSISTA SEKÄ JOHDOISTA, LAITTEISTA JA RAKENNELMISTA
SOPIMUS KÄYTTÖOIKEUKSISTA SEKÄ JOHDOISTA, LAITTEISTA JA RAKENNELMISTA Sopijapuolet A. Asunto Oy Kauniaisten Klostret Grankulla Bostads Ab (2553398-9), jäljempänä A PL 52, 02701 Kauniainen B. Kauniaisten Lisätiedot Kylpyhuone- ja tekniikkamoduuli KYLPYHUONE-, KEITTIÖ- JA TEKNIIKKA MODUULI NOPEIN TAPA RAKENTAA
Kylpyhuone- ja tekniikkamoduuli KYLPYHUONE-, - JA TEKNIIKKA MODUULI NOPEIN TA RAKENTAA HETI VALMISTA Lapwall LEKO Bath -moduuli kytketään talotekniikkaan työmaalla, tila on heti käyttövalmis. NOPEIN TA Lisätiedot TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE
SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN Lisätiedot ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ