Source: https://ratsinfo.leipzig.de/bi/vo020.asp?VOLFDNR=1016021
Timestamp: 2020-07-13 09:34:01
Document Index: 20994998

Matched Legal Cases: ['§ 79', '§ 20', '§ 8', '§ 20', '§ 8', '§ 79', '§ 79']

Vorlage - VI-DS-03566-DS-03
Betreff: 2. Änderung zum Baubeschluss Max-Klinger-Schule, Haus 1, Miltitzer Weg 4 Energetische Modernisierung
VI-DS-03566
Beschluss des Oberbürgermeisters vom 12.05.2020:
Die 2. Änderung zum Baubeschluss „Energetische Sanierung der Max-Klinger-Schule, Haus 1, Miltitzer Weg 4“ wird bestätigt.
Die Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich von 2.250.000 € um 225.000 € auf 2.475.000 €. Der städtische Anteil des Mehrbedarfs beträgt 225.000 €.
Die zusätzlichen Auszahlungen i. H. v. 225.000 € sind im PSP-Element „Campus Klinger-Sch. H1 (energetisch)“ (7.0001668.700) im
HHJ 2019 i.H.v. 95.000 € erfolgt und im
HHJ 2020 i.H.v. 130.000 € vorgesehen
Leipzig-Grünau, Ligis-ID 002740 g 002
Mit der Vorlage wird der erforderliche Mehrbedarf für die im Bau befindliche Baumaßnahme zu deren Beendigung bereitgestellt, der aufgrund vorhandener Kostensteigerungen bei Auftragsvergaben sowie für Zusatzarbeiten und aus Bauzeitverlängerung besteht.
Der spätere Fertigstellungstermin der energetischen Sanierung hat mit Blick auf die Gesamtmaßnahme „Schulzentrum Grünau“ keine negativen Auswirkungen.
7.0001668.700
Im Rahmen der Erarbeitung dieser Mehrbedarfsvorlage fanden verwaltungsinterne Abstimmungen i.R.d. Task Force Schulhausbau statt.
Unter Verweis auf den Baubeschluss VI-DS-03566 sowie dessen 1. Änderung (VI-DS-03566-DS-02) wird sich weiterhin an den dort formulierten Zielstellungen orientiert (siehe auch Entwicklungskonzept für einen Campus Grünau, welcher Bestandteil des Sammel-Planungsbeschluss VI-DS-01854 ist).
Der ursprüngliche Plan zum Gymnasium (Haus 1) sah eine ausschließliche energetische Sanierung am Objekt vor. Auf dieser Basis erging ein Zuwendungsbescheid (VwV Investkraft, Budget Bund).
Aufgrund nachfolgender Entscheidung, das Objekt innerhalb des gesamten SZ Grünau komplett zu modernisieren, erfolgt die Weiterführung der Planung i.R.d. Projektes „SZ Grünau“.
Die Zuordnung der inneren Sanierung des Gymnasiums (Haus 1) erfolgte im Fördermittelprogramm VwV Investkraft, Budget Sachsen. Aufgrund der sich zeitlich nicht im gleichen Rahmen bewegenden, getrennten Fördermittelbescheide in die Teile „energetische“ und „innere“ Sanierung konnte nachträglich jedoch keine Berücksichtigung bautechnologischer Abläufe erfolgen.
Kostenänderungen und Kostensteigerungen ergaben sich damit neben höherpreisiger Vergaben insbesondere durch
- Planungsanpassungen (Gesamtkonzept SZ Grünau)
- Zwischenzeitliche Kündigung des Fensterbauers aufgrund nicht vertragsgerechter Leistungserbringungen
Hierdurch bedingt kam es zu Folge-Verzögerungen im Bauablauf, was z.B. wiederum zu verlängerten Standzeiten der Gerüste oder auch späteren Fassaden- und Tiefbauarbeiten als geplant, geführt hat.
Wie vor genannte Verzögerungen sowie Leistungen der inneren Sanierungen, die unmittelbar Auswirkungen auf den Teil „energetische“ Sanierung mit ihren erforderlichen Arbeiten haben (z.B. Rohrdurchführungen, Entwässerungsleitungen etc.) hatten monetäre Folgewirkungen auf die erforderlichen Tiefbauarbeiten (Umlagern, Entsorgen, Aushub, Wiederauffüllen, Mengenmehrung).
Aufgrund jedoch insgesamt entstandener Mehrkosten musste das Los „Außentüren“ bisher zurückgestellt werden, dieses jedoch ist für die Fertigstellung der energetischen Sanierung unabdingbar zur Erfüllung des Förderzwecks zwingend erforderlich.
- VI-DS-03566 - Bau- und Finanzierungsbeschluss: Max-Klinger-Schule – Gymnasium Haus 1, Miltitzer Weg 4, 04205 Leipzig, energetische Modernisierung – vom 01.03.2017
- VI-DS-03566-DS-02 - 1. Änderung zum Bau- und Finanzierungsbeschluss VI-DS-03566 NF 01 Max-Klinger-Schule, Haus 1, Miltitzer Weg 4, 04205 Leipzig, Energetische Modernisierung, i. V. m. Bestätigung außerplanmäßiger Auszahlungen gemäß § 79(1) SächsGemO - vom 07.05.2018
Der Bau begann planmäßig im September 2017.
Altlasten und Kontaminationen lagen vor.
Aufgrund zu erwartender ausstehender Schlussrechnungen von größeren Hauptlosen, im Kontext aktueller Zusatzleistungen u. Mengenmehrungen, der erforderlichen Nachbeauftragung der zurückgestellten Alu-Eingangstüren sowie noch ausstehender Planer(nach)beauftragungen, ist eine kurzfristige Mittelbereitstellung erforderlich
Mit Schulzentraum Grünau
Kosten gem. BB VI-DS-03566-DS-02
1.611.461
1.856.143
-50.783
359.257
Kostenabweichung Rechnungen
Minderkosten / Mehrkosten verschiedene Lose
(Dacharbeiten, Fensterabbruch, Baustelleneinrichtung, Gerüstbau; Fenster: u.a. Sonderfarbton Paneele etc.)
Mehrkosten Los Tiefbau, davon u.a. für:
höherpreisigen Zuschlag (+77.442€ inkl. KG400+500), Mehrleistungen wegen/auf Veranlassung Innere Sanierung bzw. Schulzentrum Grünau u.a. für Umlagern + Entsorgen u. Neulieferung von Erdmengen (+50.384 €)
Mehrkosten aus Vergabe (gegenüber Kostenerwartung)
bei Alu-Eingangstüren
Mehrkosten Los Bauwerksabdichtung
aus Vergabe sowie Nachtragsleistungen u. Kostenprognose
Korrektur Loszuordnung / Kostengruppenzuordnung
Mehrkosten / Minderkosten verschiedene Lose
Entfall Elektrokabelverlegung für Fenster-Sonnenschutz im Rahmen der Inneren Sanierung (gesonderte Maßnahme)
Mehrkosten im Los 12 Tiefbau für TGA-Leistungen
(„TGA-Planungsfortschreibung“ des SZG während der Ausführung für vorgezogene Leistungen Innere Sanierung)
Mehrkosten im Los Tiefbau (in KG500)
Korrektur KG500 zu KG300 (Erdarbeiten erfolgen für Bauwerksabdichtung u. Drainage; Korrektur zu Budget LP3)
Mehrhonorar Architektur / Tiefbau / SiGeKo
insb. wegen Bauzeitverlängerung
Minderhonorar für TGA, Bauphysik, Brandschutz, Statik (anteilig durch SZG abgedeckt / Synergieeffekt SZG)
Mehrkosten / Minderkosten verschiedene Lose (Baustellensicherung , Entfall Bemusterung, Strom)
4.3 Einordnung in den mittelfristigen Haushaltsplan
Im Haushaltsjahr 2019 wurde bereits über die Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 20 SächsKomHVO i. V. m. § 8 der Haushaltssatzung 2019/2020 ein Betrag i. H. v. 95.000 € im PSP-Element „Campus Klinger-Sch. H1 (energetisch)“ (7.0001668.700) bereitgestellt.
Die Deckung erfolgte i. H. v. 49.000 € aus dem PSP-Element „Kita Neptunweg 29“ (7.0001753.700) sowie i. H. v. 46.000 € aus dem PSP-Element „Kita Poetenweg 22, Komplexsanierung“ (7.0001991.700). Für die Deckung wurden im Haushaltsjahr 2019 geringere liquiditätswirksame Mittel benötigt, als im Haushalt geplant. Die Mittelumwidmung hat keine Auswirkungen auf den weiteren Planungsablauf.
Die im Haushaltsjahr 2020 benötigten Mittel i. H. v. 130.000 € werden über die Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gemäß § 20 SächsKomHVO i. V. m. § 8 der Haushaltssatzung 2019/2020 im PSP-Element „Campus Klinger-Sch. H1 (energetisch)“ (7.0001668.700) bereitgestellt.
Die Deckung erfolgt i. H. v. 80.000 € aus dem PSP-Element „Kita Goldsternstraße 21“ (7.0001359), i. H. v. 42.700 € aus dem PSP-Element „2-Feld-Sporthalle B.-Göring-Str.“ (7.0001749.700) sowie i. H. v. 7.300 € aus dem PSP-Element „Neue GS+SH Grünau Uranusstraße“ (7.0001980.700) gemäß bestätigter der Vorlage VII-DS-00870 „Auslösung von Planungs- und Bauleistungen zur weiteren Umsetzung des Schul- und Kitabauprogrammes in 2020 i. V. m. überplanmäßigen Auszahlungen nach § 79 (1) SächsGemO“.
Begründung Deckungsquelle:
Für die vorgenannte Maßnahme werden im Haushaltsjahr 2020 geringere liquiditätswirksame Mittel benötigt, als im Haushalt geplant. Die Mittelumwidmung hat keine Auswirkungen auf den weiteren Planungsablauf
Falls die Mittel nicht bestätigt werden, kann die Baumaßnahme nicht fertiggestellt und im zeitlich erforderlichen Rahmen beendet werden, zudem stünde eine Nichterfüllung des Förderzweckes dem entgegen.
VI-DS-03566 Bau- und Finanzierungsbeschluss: Max-Klinger-Schule – Gymnasium Haus 1, Miltitzer Weg 4, 04205 Leipzig, energetische Modernisierung 65 Amt für Gebäudemanagement Beschlussvorlage
VI-DS-03566-DS-02 1. Änderung zum Bau- und Finanzierungsbeschluss VI-DS-03566 NF 01 Max-Klinger-Schule, Haus 1, Miltitzer Weg 4, 04205 Leipzig, Energetische Modernisierung, i. V. m. Bestätigung außerplanmäßiger Auszahlungen gemäß § 79(1) SächsGemO 65 Amt für Gebäudemanagement Beschlussvorlage
VI-DS-03566-DS-03 2. Änderung zum Baubeschluss Max-Klinger-Schule, Haus 1, Miltitzer Weg 4 Energetische Modernisierung 65 Amt für Gebäudemanagement Beschlussvorlage