Source: http://docplayer.it/13112328-Provincia-di-prato-determinazione-del-responsabile-dell-area-servizio-infrastrutture-e-viabilita.html
Timestamp: 2018-07-20 09:44:31+00:00
Document Index: 42726831

Matched Legal Cases: ['art. 189', 'art. 357', 'art.204', 'art.4', 'art.107', 'art.204', 'art. 205', 'art. 204']

PROVINCIA DI PRATO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA: Servizio Infrastrutture e Viabilita' - PDF
Download "PROVINCIA DI PRATO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA: Servizio Infrastrutture e Viabilita'"
1 Registro generale n del 29/12/2015 Determina senza Impegno di spesa DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA: Area Tutela e Valorizzazione dell'ambiente, Pianificazione Territoriale, Trasporto e Infrastrutture Servizio Infrastrutture e Viabilita' Oggetto Lavori per la realizzazione del collegamento stradale tra la SR66 Pistoiese, nei comuni di Campi Bisenzio e Signa, e la SP8 (ex SP22) Traversa Val dombrone nel comune di Prato, e annessa area di esondazione controllata. Ammissibilita del certificato di collaudo e approvazione quadro economico finale Direttore dell Area De Crescenzo Antonio Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo della Provincia di Prato
2 Determina N del 29/12/2015 Oggetto: Lavori per la realizzazione del collegamento stradale tra la SR66 Pistoiese, nei comuni di Campi Bisenzio e Signa, e la SP8 (ex SP22) Traversa Val dombrone nel comune di Prato, e annessa area di esondazione controllata. Ammissibilita del certificato di collaudo e approvazione quadro economico finale IL DIRETTORE Premesso che: - con determinazione dirigenziale n del 05/11/2008, veniva approvato il progetto esecutivo delle opere in oggetto ed il relativo quadro economico, per l importo complessivo di ,76, così distribuiti: QUADRO ECONOMICO Euro Euro Lavori a corpo ,00 Lavori in economia ,01 Arrotondamento Importo totale lavori soggetti a ribasso d asta ,00 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d asta ,00 Importo complessivo dei lavori ,00 Somme a disposizione IVA 10% sui lavori ,00 Espropri ,00 Spostamento interferenze ,00 Bonifica da ordigni bellici ,00 Spese tecniche ,00 Lavori in economia compreso IVA ,20 Imprevisti 0,00 Incentivi per la progettazione interna ,56 Sommano ,76 Totale ,76 - la gara d appalto veniva espletata mediante procedura aperta indetta con Determinazione Dirigenziale n del 13/11/2008 ed aggiudicata mediante il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa; - con determinazione dirigenziale n.5145 del 30/12/2008, i lavori di cui trattasi venivano aggiudicati definitivamente al CONSORZIO CALICE, con sede in Prato, costituito dalle imprese Endiasfalti S.p.a., quale capogruppo, e dalle imprese mandanti Cafissi Alvaro, Guarducci Strade S.r.l. (ora Guarducci Costruzioni S.r.l.), Banchelli Remo, CO.EDIL. S.r.l. e La Prato Scavi S.r.l., per l importo di ,81, di cui ,00 per oneri della sicurezza, oltre iva di legge; - con verbale in data 30/12/2008 veniva effettuata la consegna parziale dei lavori;
3 - in data 17/12/2009 veniva sottoscritto il contratto d appalto, avente repertorio n.1179 del 17/12/2009, registrato a Prato il 31/12/2009 al n. 54/01, per l importo di ,81, di cui ,00 per oneri della sicurezza, oltre iva di legge; - i lavori venivano consegnati all impresa in via definitiva con verbale in data 21/04/2010, da ultimarsi entro il 17/10/2011; - con determinazione dirigenziale n.1657 del 18/5/2012 veniva approvata la perizia suppletiva e di variante n.1, per l importo di ,58, oltre 5.260,16 per oneri della sicurezza, pertanto l importo contrattuale veniva aggiornato in ,55; - con determinazione dirigenziale n dell 11/10/2012 la stazione appaltante prendeva atto delle variazioni societarie comunicate dal Consorzio Calice con nota prot.n del 28/09/2012; - con determinazione dirigenziale n. 791 del 13/03/2013 veniva approvata la perizia suppletiva e di variante n.2, per l importo di ,12, oltre 5.920,54 per oneri della sicurezza, pertanto l importo contrattuale veniva aggiornato in ,21; - in data 07/02/2014, si procedeva alla presa in consegna anticipata delle opere stradali da parte dell Amministrazione Provinciale di Prato mediante la stipula di apposito verbale con l appaltatore, cui faceva seguito l apertura alla circolazione della nuova viabilità in data 08/02/2014, giuste ordinanze della Provincia di Prato n.4/2014 prot.n del 7/02/2014 e della Provincia di Firenze n. 544 del 6/02/2014; - con determinazione dirigenziale n del 10/07/2015 veniva stabilito di affidare al Consorzio Calice la realizzazione di interventi urgenti sulla S.P. n.8, per il consolidamento di un tratto di rilevato stradale in corrispondenza della Gora del Pelasaccio, nelle vicinanze dell intersezione con la nuova viabilità oggetto di appalto, alternativi e di importo equivalente alla parte degli interventi non realizzati afferenti all offerta tecnica presentata dall impresa in fase di gara; - per effetto delle proroghe concesse, delle sospensioni dei lavori e dell ordine di servizio n.5 dello 07/08/2015, conservati agli atti dell Ufficio, il termine per l ultimazione dei lavori veniva definitivamente aggiornato al 30/10/2015; - in data 19/10/2015, il direttore dei lavori emetteva il certificato di ultimazione dei lavori, attestante la conclusione dei lavori di cui all ordine di servizio n. 5 del 07/08/2015, entro il termine del 30/10/2015 fissato con lo stesso ordine di servizio, e quindi il completamento generale dei lavori dell appalto in oggetto; richiamate le seguenti determinazioni relative alle liquidazioni dei certificati di pagamento in acconto, emessi in occasione degli stati di avanzamento lavori, per un ammontare complessivo di netti ,33: - n del 28/5/2010 (SAL n.1); - n dell 8/11/2011 e n del 22/11/2011 (SAL n.2); - n del 14/11/2012, n del 14/12/2012 e n del 26/06/2013 (SAL n.3); - n del 16/07/2013 e n del 12/08/2013 (SAL n.4); - n del 25/03/2014 (SAL n.5); visto il conto finale dei lavori, redatto in data 20/10/2015 dal direttore dei lavori, ing. Giuseppe Nucara, firmato dall impresa senza riserve, da cui risultano: - l importo complessivo dei lavori eseguiti pari a ,11; - l importo degli acconti corrisposti con i certificati di pagamento pari a ,33; - il credito dell impresa per i lavori eseguiti pari a ,78, oltre IVA; - l ulteriore importo di 6.101,41 (al lordo dell IVA) da corrispondere all impresa per rimborso fattura Enel n del 03/12/2013; richiamate le relazioni sul conto finale del direttore dei lavori in data 03/11/2015 e del responsabile del procedimento in data 26/11/2015, depositate in atti; rilevato che:
4 - con determinazione dirigenziale n del 11/10/2010, l Amministrazione ha nominato il collaudatore per il collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d opera nella persona dell ing. Patrizio Bessi della Prisma Ingegneria S.r.l. di Prato, con studio in via del Romito 15/4; - il collaudatore ha emesso i certificati di collaudo statico delle opere strutturali in calcestruzzo armato, come depositati presso l Ufficio Tecnico del Genio Civile di Area Vasta di Firenze, Prato, Pistoia ed Arezzo (sede di Prato) in data 01/10/2013; - il suddetto collaudatore in data 21/12/2015 ha emesso il certificato di collaudo tecnico - amministrativo dei lavori in oggetto; - dal certificato di collaudo tecnico amministrativo risulta il credito residuo a favore dell impresa appaltatrice in ,78 (oltre IVA), oltre 6.101,41 quale rimborso spesa anticipata per fattura Enel n del 03/12/2013, crediti che con il medesimo certificato vengono liquidati; - il suddetto certificato di collaudo è stato firmato dal Consorzio Calice, quale impresa appaltatrice, senza aggiungere domande e/o osservazioni; - il Consorzio Calice e le relative imprese hanno adempiuto agli obblighi contributivi e assicurativi nei confronti dell'i.n.p.s., dell'i.n.a.i.l. e della CASSA EDILE, come risultante dai DURC all uopo acquisiti; dato atto della polizza fidejussoria n del 29/04/2009 di Elba Assicurazioni S.p.A. Agenzia Direzione L, prodotta dall'impresa appaltatrice a titolo di cauzione definitiva a garanzia dell esecuzione del contratto; dato atto altresì che non risultano pervenuti reclami relativi a crediti vantati nei confronti dell appaltatore, a seguito degli avvisi ai creditori pubblicati ai sensi dell art. 189 del D.P.R. n. 554/99, presso l albo pretorio dei comuni dove si sono eseguiti i lavori, come di seguito indicato: - Comune di Prato dal 27/10/2015 al 16/11/2015; - Comune di Campi Bisenzio dal 26/10/2015 al 16/11/2015; - Comune di Signa dal 27/10/2015 al 16/11/2015; oltre che presso l albo pretorio della Provincia di Prato dal 05/11/2015 al 25/11/2015; visto l'art. 357, comma 6, del DPR n. 207/2010, in base al quale, ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore dello stesso Decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei titoli IX (esecuzione dei lavori), XI (contabilità dei lavori) e XII (collaudo dei lavori), del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; ritenuto ammissibile il suddetto certificato di collaudo tecnico amministrativo, ai sensi dell art.204 comma 3 del D.P.R. 554/99; ritenuta la propria competenza ai sensi dell art.4, comma 2, del D.Lgs. n.165/01 e art.107 del D.Lgs n.267/2000. D E T E R M I N A - l ammissibilità, ai sensi dell art.204 comma 3 del D.P.R. 554/99, del certificato di collaudo tecnico amministrativo dei lavori in oggetto, redatto dall'ing. Patrizio Bessi in data 21/12/2015 e firmato dall appaltatore senza aggiungere domande e/o osservazioni; - l approvazione del credito residuo dell appaltatore di ,78 (al netto dell IVA), quale saldo finale dei lavori, da corrispondere all appaltatore ai sensi dell art. 205 comma 2 del D.P.R. 554/99, oltre 6.101,41 (al lordo dell IVA) a titolo di rimborso spesa anticipata per conto dell Ente (fattura Enel n del 03/12/2013); - di approvare il quadro economico finale degli interventi in oggetto, come di seguito riportato:
5 Quadro economico Descrizione Importo (euro) Importo (euro) A) Lavori Lavori al netto degli oneri per la sicurezza ,41 Oneri per la sicurezza ,70 B) Somme a disposizione della stazione appaltante Totale A) ,11 Rimborso anticipazioni (compreso IVA) 6.101,41 IVA 10% su totale A) ,11 Espropri ,19 Spostamento interferenze ,52 Bonifica da ordigni bellici ,64 Spese tecniche ,74 Indagini archeologiche 2.058,85 Impianto illuminazione rotatorie ,28 Incentivi per la progettazione interna ,71 Totale B) ,45 Totale complessivo (A+B) ,56 - di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n del 29/04/2009 di Elba Assicurazioni S.p.A. Agenzia Direzione L, prestata a titolo di cauzione definitiva a garanzia dell esecuzione del contratto; - di notificare il presente atto all'appaltatore ai sensi dell art. 204, comma 3, del D.P.R. 554/99; - di dare atto che responsabile del procedimento è l ing. Vincenzo Simeoni del Servizio Infrastrutture e Viabilità; - di pubblicare la presente determinazione ai sensi di legge. Il Direttore dell Area Tutela e Valorizzazione dell Ambiente, Pianificazione Territoriale, Trasporti e Infrastrutture Ing. Antonio De Crescenzo
Registro generale n. 951 del 2012 Determina con Impegno di spesa DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA: Area Ambiente e Infrastrutture Servizio Gare Lavori Pubblici Oggetto Lavori di adeguamento della