Source: http://docplayer.fi/107388565-Kokemaen-kaupunki-tekninen-osasto-kokemaen-vesihuolto-oy.html
Timestamp: 2019-11-14 22:41:12+00:00
Document Index: 14101140

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

KOKEMÄEN KAUPUNKI Tekninen osasto Kokemäen Vesihuolto Oy - PDF
Download "KOKEMÄEN KAUPUNKI Tekninen osasto Kokemäen Vesihuolto Oy"
1 KAKKULAISTENTIEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄN RAKENTAMINEN Rakentaminen kokonaisurakkana Työ nro: 16048
2 KAKKULAISTENTIEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄN RAKENTAMINEN 2(11) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Rakennuttaja Rakennuskohde URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS Maksuperuste Urakkasuhteet URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakkarajat Sivuvelvollisuudet Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet Työmaan johtovelvollisuudet TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA Tilaajan suoritusvelvollisuus URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT Sopimusasiakirjat Määrälaskenta Sopimusasiakirjojen julkisuus URAKKA-AIKA Suoritusaika Töiden aloitus Töiden valmistuminen Välitavoitteet Viivästyssakko VAKUUDET JA VAKUUTUKSET Urakoitsijan vakuudet Rakennusajan vakuus Takuuaika ja takuuajan vakuus Tilaajan vakuudet Vakuutukset Rakennuskohteen vakuuttaminen TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko Ennakko Hintasidonnaisuudet Laskujen maksuaika ORGANISAATIOT Tilaajan organisaatio/edustajat Urakoitsijan organisaatio/edustajat YHTEISET TOIMITUKSET Katselmukset Työmaakokoukset Työmaapäiväkirja Vastaanottotarkastus Takuutarkastus LAADUNVARMISTUS Tilaajan laadunvarmistus Urakoitsijan laadunvarmistus RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 10
3 KAKKULAISTENTIEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄN RAKENTAMINEN 3(11) Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin Ongelmajätteet ja ylijäämämassat Työvoimamääräykset Ilmoitukset lääninverovirastolle Tiedonantovelvollisuus Verohallintoon... 11
4 KAKKULAISTENTIEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄN RAKENTAMINEN 4(11) Tämän urakkaohjelman perustana ovat rakennusalan yleiset sopimusehdot YSE 1998 (RT ). 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1. Rakennuttaja Rakennuttajina ovat Kokemäen kaupunki ja. Yhteyshenkilönä sopimusasioissa toimii Kokemäen kaupungin Tekninen Johtaja Markus Virtanen, Puh Suunnitelmat ja urakka-asiakirjat on laatinut KON-INS Oy. Konsultin yhteyshenkilöt ovat projektipäällikkö Ilkka Ojaniittu, puh ja suunnittelija Esa Sankala, puh Tilaajan yhteyshenkilö suunnitteluasioissa on Kokemäen kaupungin Katu- ja puistomestari Ilkka Välke Rakennuskohde Rakennuskohteena on Kakkulaistentien kevyen liikenteen väylän, Kakkulaistentien sekä Kuoppalantien tasaus ja linjausmuutosten ja vesihuollon rakentaminen kaikkine rakenteineen suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti. Paikallinen sähkönjakeluyhtiö on Kokemäen Sähkö Oy. Puhelin- ja tietoliikenneyhteyksistä alueella vastaa Telia Oyj. 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS Urakka on kokonaisurakka Maksuperuste Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvä kokonaishinta Urakkasuhteet Urakoitsija voi antaa osan töistä tilaajan hyväksymille aliurakoitsijoille. 3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 3.1. Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakkaan sisältyy Kakkulaistentien kevyen liikenteen väylän, Kakkulaistentien sekä Kuoppalantien tasaus ja linjausmuutosten sekä vesihuollon rakentaminen ja saneeraaminen kaikkine töineen ja hankintoineen suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti valmiiseen ja viimeisteltyyn kuntoon. Valaistuksen osalta urakkaan sisältyy kaikki suunnitelma-asiakirjoissa esitetyt materiaalit ja työt. Lisäksi urakkaan sisältyy vesijohdon venttiilimerkit asennuksineen, luiskien muotoilu, kasvualustat, vihertyöt ja liikennemerkit asennuksineen. Urakkaan sisältyy myös suoja-aidan (erillinen suunnitelma) rakentaminen tontin rajalle plv kartassa esitettyyn paikkaan. Huom! Urakkaan ei kuulu nykyisten talojohtojen (vesijohdon, jätevesi- tai hulevesiviemärin) liitos eikä uusimistyö, jotka tehdään suunniteltuihin viemäreihin ja vesijohtoon. Urakoitsijan on oltava etukäteen yhteydessä kiinteistönomistajaan liitostöiden tekemisestä. Liitostyöt tarvikkeineen urakoitsija laskuttaa suoraan kiinteistön omistajalta. Urakkaan ei sisälly louhintaa. Mikäli louhintaa esiintyy, hyvitetään se lisä- ja muutostöiden yksikköhintaluettelon mukaisesti. Louhintakohteet on hyväksytettävä rakennuttajalla ennen louhintatöiden aloittamista. Louhintamäärien mittauksen, laskennat ja tulostukset tekee urakoitsija hankekohtaisis-
5 KAKKULAISTENTIEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄN RAKENTAMINEN 5(11) sa laatuvaatimuksissa esitetyllä tavalla. Tilaajalla on kustannuksellaan oikeus tehdä kalliopintojen tarkistusmittauksia Urakkarajat Urakkarajat on esitetty suunnitelmapiirustuksissa kts. suunnitelmakartta Sivuvelvollisuudet (YSE 2 ) Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet (YSE 2, kohta 1 j) Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa tarjouspyynnössä vaaditut tilaajavastuulain mukaiset dokumentit. Näitä ovat kaupparekisteriote, ilmoitus yrityksen noudattamasta työehtosopimuksesta, verovelkatodistus sekä ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä tai muu vastaava luotettava selvitys verojen, ennakonpidätystilitysten, sosiaaliturvamaksujen ja eläkemaksujen suorittamisesta. Voimassaolevasta työtapaturmavakuutuksesta on esitettävä todistus. Todistukset eivät saa olla 3 kk vanhempia. Muuna luotettavana selvityksenä pidetään mm. Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämää voimassaolevaa pätevyystodistusta, jonka perusteella voidaan todeta yrityksen hoitaneen yhteiskunnalliset velvoitteensa tai Tilaajavastuu.fi -palvelusta tulostettu yritysraportti. Mikäli tarjouksen yhteydessä saadut todistukset ovat sopimuksen tekohetkeen mennessä vanhentuneet 3 kk vanhemmiksi, urakoitsijan on toimitettava uudet vastaavat todistukset sopimuksen liitteeksi. Urakoitsijan tulee esittää rakennuttajalle mahdollisten aliurakoitsijoiden tilaajavastuulain mukaiset selvitykset. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Urakoitsijan on liitettävä tarjoukseensa voimassa oleva todistus ennakkoperintärekisteriin merkitsemisestä ja arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitymisestä. Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen urakoitsija, aliurakoitsija tai näiden alihankkija, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä. Urakan kestäessä yli 6 kk on urakoitsijan esitettävä verovelkatodistus ja ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä 6 kuukauden välein. Maksujen laiminlyöminen on urakkasopimuksen purkuperuste. Urakoitsijan tulee ilmoittaa tarjouksen yhteydessä työssä käytettävät koneet ja laitteet Työmaan johtovelvollisuudet (YSE 4 ) Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Urakoitsija vastaa tarvittavan veden, sähkön ja puhelinyhteyden hankinnasta ja ylläpidosta. Urakoitsijan on esitettävä ennen urakan aloittamista työsuunnitelma, josta käy selville mm. päivittäinen työaika, eri työvaiheiden suoritusajat, työn ajallinen ja määrällinen edistyminen, työvoiman määrä, koneiden ja autojen määrä. Työsuunnitelmaa ja aikataulua on seurattava viikoittain. Työnsuunnittelua edellyttää etenkin käytössä olevien kulkuyhteyksien, kaapeliyhteyksien ja vesihuollon turvaaminen, mukaan lukien alueen työnaikaisesta kuivatuksesta huolehtiminen. Urakoitsija on velvollinen ottamaan selvää ja vastaamaan urakan suorittamisen esteistä sekä huomioimaan niiden vaikutus urakkahinnassa. Urakoitsija hankkii kustannuksellaan viranomaisilta ja yksityisiltä kaikki työn toteuttamiseksi tarvittavat luvat ja käyttöoikeudet sekä tehtävä niissä edellytetyt ilmoitukset. Urakoitsija ei saa ilman tilaajan lupaa siirtää rajamerkkejä tai mittauksiin käytettäviä lähtö-
6 KAKKULAISTENTIEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄN RAKENTAMINEN 6(11) pisteitä tms. Työn aikana liikkuneet rajamerkit ja pisteet urakoitsija on velvollinen saattamaan paikoilleen työn päätyttyä. Pyykkien paikalleen asentamisen suorittaa niiden haltija urakoitsijan kustannuksella. Urakoitsija vastaa työalueen katujen ja teiden kunnossapidosta sekä omista toimistaan aiheuttamien haittojen poistaminen (esim. teiden puhdistus). Urakoitsijan on sovittava liikennejärjestelyistä ennen työn aloittamista tilaajan, Kokemäen kaupungin ja poliisin kanssa. Urakoitsija laatii tarvittavat liikennejärjestelysuunnitelmat ja hyväksyttää ne tilaajalla. Tilaaja on laatinut rakennushankkeen turvallisuusasiakirjan, joka on tarjouspyyntöasiakirjojen liitteenä (Liite 1). Urakoitsijan on noudatettava turvallisuusasiakirjaa. Urakoitsijalla on tässä urakassa päätoteuttajan asema siihen liittyvine velvollisuuksineen (mm. työturvallisuustehtävät). Urakoitsijan tulee laatia urakkaa koskeva turvallisuussuunnitelma. Urakoitsijan tulee päivittää turvallisuussuunnitelmaa työn aikana työmaakokouksissa todettujen vaatimusten mukaiseksi. Urakoitsija vastaa kaikista urakan johdosta rakennuttajalle tai kolmannelle henkilölle aiheutuneista vahingoista. Tarpeellisiin suojatoimenpiteisiin on ryhdyttävä urakoitsijan toimesta ja kustannuksella. Urakoitsijan on osaltaan huolehdittava siitä, että kaikki tarvittavat katselmukset pidetään työn aikana. Tämä koskee erityisesti niitä katselmuksia, joilla urakoitsija katsoo olevan merkitystä vastuisiinsa. 4. TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 4.1. Tilaajan suoritusvelvollisuus Tilaaja luovuttaa urakoitsijan käyttöön urakkaohjelman kohdan mukaiset katualueet sekä tarvittavat muut alueet rakentamistöiden suorittamista varten. Työalue rajataan tilaajan edustajan kanssa. Urakoitsija voi sijoittaa työalueelle tarvitsemansa rakennustarvikkeet ja työkoneet sekä työmaaparakit. Tilaaja hankkii luvat työalueen käyttöön. Työmaan käytettävissä olevat mahdolliset kulkutiet sovitaan rakennuttajan edustajan kanssa. Tilaaja hankkii luvat teiden katkaisuun ja käyttöön. Kulkuteiden käyttöönoton, käytön vaatimat rakentamis- ja kunnostustyöt sekä liikenteenohjauksen tekee urakoitsija. Urakoitsijan tulee ilmoittaa tien katkaisusta tilaajalle, asukkaille, poliisille ja pelastuslaitokselle kaksi (2) päivää ennen työn suorittamista. Tilaaja vastaa piirustuksissa annetuista tutkimustuloksista. Tilaaja vastaa siitä, että työaikaiseen mittaukseen annetut lähtötiedot ovat oikeita. 5. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 5.1. Sopimusasiakirjat (YSE 13 ) Urakassa on noudatettava kaikkia voimassa olevia lakeja, asetuksia ja ministeriöiden päätöksiä sekä työvoima-, työsuojelu- ym. viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita. Yksityisten järjestöjen julkaisemia standardeja, normeja ja ohjeita noudatetaan siinä laajuudessa kuin niihin on sopimusasiakirjoissa viitattu. Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava: A Kaupalliset asiakirjat urakkasopimus urakkaneuvottelupöytäkirja yleiset sopimusehdot YSE 1998 tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset urakkaohjelma ja turvallisuusasiakirja tarjous muutos- ja lisätöiden yksikköhintaluettelo B Tekniset asiakirjat
7 KAKKULAISTENTIEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄN RAKENTAMINEN 7(11) hankekohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset InfraRYL 2010 Infra 2015 määrämittausohje Sopimuspiirustukset 5.2. Määrälaskenta (YSE 24, kohta 2b ja 45 ) Tilaaja ei ole suorittanut määrälaskentaa. Urakassa ei ole sidottuja määriä Sopimusasiakirjojen julkisuus Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten asiakirjojen julkisuutta koskevia ja kuntalain säännöksiä. 6. URAKKA-AIKA 6.1. Suoritusaika (YSE 17 ) Töiden aloitus Urakoitsijalla on oikeus aloittaa työt aikaisintaan Urakkaa ei saa aloittaa ennen hankintapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa Töiden valmistuminen Urakan on oltava valmiina viimeistään , kuitenkin viimeistään 10 viikon kuluttua töiden aloittamisesta. Töiden toivotaan ajoittuvan koulujen kesälomien ajalle, joka on Välitavoitteet Urakassa ei ole välitavoitteita Viivästyssakko (YSE 18 ) Viivästyssakko on kultakin työpäivältä, jonka urakka myöhästyy urakkasopimuksessa mainitusta valmistumisesta, 0.1 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta (poikkeus YSE 18 ). Viivästyssakko lasketaan enintään 50 työpäivältä. Viivästyssakko koskee myös välitavoitteita. 7. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 7.1. Urakoitsijan vakuudet Rakennusajan vakuus (YSE 36 ) Urakoitsijan on annettava tilaajalle ennen minkään maksuerän nostamista, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluttua sopimuksen allekirjoittamisesta, tilaajan hyväksymä omavelkainen pankki- tai vakuutuslaitostakaus tai tilaajan nimiin asetettu talletus, jonka määrä on 10 % arvonlisäverottomasta urakkasummasta. Takauksen on oltava voimassa vielä kolme kuukautta yli sopimuksessa määritetyn työn valmistumisajan. Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle heti, kun työn tulos on kokonaisuudessaan otettu vastaan, kun vastaanottotarkastuspöytäkirja on allekirjoitettu, kun takuuajan vakuus on asetettu, kun mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle henkilölle, jolle rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen sekä kun rakennuttajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen vakuus niiden selvittämiseksi ja suorittamiseksi on asetettu.
8 KAKKULAISTENTIEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄN RAKENTAMINEN 8(11) Takuuaika ja takuuajan vakuus (YSE 29 ja 36 ) Takuuaika on kaksi vuotta. Takuuajan vakuus on 2 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Takuuajan vakuuden tulee olla voimassa takuuaikana ja kolme kuukautta sen jälkeen. Tarjouksessa on ilmoitettava minkä rahalaitoksen kautta takaukset järjestetään Tilaajan vakuudet (YSE 37 ) Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta Vakuutukset (YSE 38 ) Rakennuskohteen vakuuttaminen Urakoitsijan tulee ottaa rakennuskohteelle YSE 38 :n mukainen vahinkovakuutus. Vakuutuksen tulee olla suuruudeltaan vähintään ja sen tulee olla voimassa koko rakennustyön ajan. Urakoitsijalla tulee olla toiminnan vastuuvakuutus 3. osapuolelle. 8. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 8.1. Urakkahinnan maksaminen (YSE 40 ) Tilaajalla on oikeus pidättää maksueristä urakoitsijan vastattavat, tästä työstä aiheutuvat ilmeisesti suoritettavaksi tulevat, haitan, vahingon ja kustannusten korvaukset, joista tilaaja saattaa työn teettäjänä joutua myöhemmin vastuuseen. Samoin tilaajalla on oikeus pidättää sopimussakot ja arvon vähennykset. Muutos- ja lisätöistä aiheutuvat kustannukset maksetaan kunkin työn tultua tarkastetuksi ja hyväksytyksi Maksuerätaulukko Ennakko Urakkasumma maksetaan tehdystä työstä hyväksytyn maksupostitaulukon ja tehtyjen töiden mukaisesti. Urakkasopimukseen/tilaukseen laaditaan urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko. Maksuerätaulukon ensimmäinen maksuerä saa olla korkeintaan puolet työnaikaisesta vakuudesta. Maksuerätaulukon viimeisen maksuerän tulee olla vähintään 10 % urakan kokonaishinnasta. Ennakkomaksua ei suoriteta Hintasidonnaisuudet (YSE 48 ) Urakkahintaa ei sidota indeksiin. Kiinteä kokonaishinta on laskettava tarjouspäivänä voimassa olevan arvonlisäveroprosentin mukaan. Mahdollisista muutoksista arvonlisäveroon ei urakoitsijalla ole oikeutta lisäkustannuksiin Laskujen maksuaika Laskujen maksuaika on 30 vrk siitä kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. 9. ORGANISAATIOT 9.1. Tilaajan organisaatio/edustajat Tilaajan toimivaltaisena edustajana toimii toimitusjohtaja Markus Virtanen.
9 KAKKULAISTENTIEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄN RAKENTAMINEN 9(11) Paikallisvalvojina tulee toimimaan katu- ja puistomestari Ilkka Välke sekä vesihuoltoteknikko Teemu Peltonen. Tilaaja voi asettaa ulkopuolisen valvojan. Tilaajan rakennushankkeeseen nimeämänä turvallisuuskoordinaattorina toimii Ilkka Välke Urakoitsijan organisaatio/edustajat (YSE 56 ) Urakoitsijaa pyydetään tarjouksessaan ilmoittamaan ketkä ovat tähän työhön ehdotettavat urakoitsijan edustaja ja vastaava työnjohtaja. Työnjohtajalla tulee olla vähintään rakennusmestarin tutkinto (teknillisen koulun päästötutkinnon suorittanut) tai laaja-alainen kokemus kunnallistekniikan rakentamisesta ja työnjohtotehtävistä. Työnjohdon pitää olla päivittäin paikalla ja tavoitettavissa sekä edustaa urakoitsijaa riittävillä toimivaltuuksilla työmaan asioiden hoitamiseksi. Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämän työnjohdon. 10. YHTEISET TOIMITUKSET Katselmukset Tilaajan luovuttamat työalueet täsmennetään yhteisessä katselmuksessa. Ennen urakan allekirjoittamista pidetään sopimuskatselmus Työmaakokoukset (YSE 66 ) Urakoitsijan on hyvissä ajoin ennen urakkaan kuuluvien töiden aloittamista otettava yhteys tilaajan edustajaan urakan aloituskokouksen pitämistä varten. Kokouksessa käsitellään urakka-asiakirjojen määräämät asiat sekä urakoitsijan työaikataulu. Työmaakokouksia pidetään tarvittaessa Työmaapäiväkirja (YSE 75 ) Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa. Mikäli urakoitsija haluaa muuttaa työn toteutustapaa suunnitellusta, on muutoksista ja niiden vaikutuksista sovittava hyvissä ajoin tilaajan edustajan kanssa. Tilaajan edustajalla on oikeus tehdä päiväkirjaan rakennustyötä koskevia huomautuksia ja merkintöjä. Urakoitsijan tulee merkitä piirustuksiin kaikki työn aikana tehdyt muutokset ja suunnitelmasta poikkeamiset Vastaanottotarkastus (YSE 71 ) Vastaanottotarkastus pidetään työn valmistuttua. Urakoitsijan tulee suorittaa itselle vastaanotto yhteistyössä tilaajan valvojien kanssa 1 viikko ennen 1. vastaanottotarkastusta Takuutarkastus (YSE 74 ) Takuuajan puolivälissä pidetään tilaajan pyynnöstä välitarkastus. Välitarkastukseen nähden noudatetaan soveltuvin osin takuutarkastuksesta annettuja määräyksiä. Urakoitsija on velvollinen korjaamaan takuutarkastuksessa havaitut puutteet välittömästi tarkastuksen jälkeen. Takuutarkastus pidetään noin kuukausi ennen takuuajan päättymisaikaa. Tilaaja kutsuu koolle takuutarkastuksen. 11. LAADUNVARMISTUS Tilaajan laadunvarmistus (YSE 9 ) Tilaaja tulee tarvittaessa urakan aikana suorittamaan tarpeelliseksi näkemiänsä laadun-
10 KAKKULAISTENTIEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄN RAKENTAMINEN 10(11) valvontakokeita. Tilaajan suorittamat kokeet ja mittaukset eivät vähennä eivätkä korvaa urakoitsijan laadunvalvontaa Urakoitsijan laadunvarmistus (YSE 10 ) Urakoitsijan tulee ennen työn aloitusta laatia työkohtainen laatusuunnitelma. Urakoitsijan tulee kustannuksellaan suorittaa hankekohtaisten laatuvaatimusten sekä yleisten laatuvaatimusten (InfraRYL2010) mukaiset kokeet ja tarkastusmittaukset ja esittää tulokset tilaajan hyväksyttäväksi. 12. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN (YSE 92 ) Riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivät voi keskenään sopia ratkaistaan rakennuttajan kotipaikan käräjäoikeudessa. 13. MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin (YSE 53 ) Omistusoikeus urakka-alueelta irrotettaviin urakkasuorituksessa kaikkiin aineksiin kuuluu urakoitsijalle Ongelmajätteet ja ylijäämämassat (YSE 53, kohta 3) Urakassa syntyvän tarpeettoman materiaalin poiskuljetus, jäteverot, vastaanottomaksut ja -työt sekä kuljetuskustannukset viidentoista (15) kilometrin etäisyydelle työmaasta kuuluvat urakkaan. Urakoitsija vastaa massojen vastaanotosta ja penkkatöistä tuomiensa massojen osalta. Massojen sijoittelu ja läjitysmaksut sovitaan erikseen tilaajan kanssa. Näkyvissä maanpinnalla olevien jätteiden kerääminen ja toimittaminen asianmukaiseen vastaanottopaikkaan kuuluu urakkaan. Mikäli kaivutöiden yhteydessä maamassan joukossa on runsaasti rakennus- tms. jätettä, se tulee seuloa erikseen ja toimittaa asianmukaiseen vastaanottopaikkaan. Näiltä osin kustannuksista vastaa tilaaja. Mikäli kohteesta löytyy ongelmajätettä tai terveydelle vaarallisia aineita kuin mitä asiakirjoissa on mainittu, niin tästä tulee heti informoida tilaajaa. Tilaaja vastaa näiltä osin syntyvistä lisäkustannuksista Työvoimamääräykset Urakoitsijan tulee antaa työvoimastaan tilaajalle ilmoitus. Urakoitsijan tulee jatkuvasti ylläpitää kirjaa työmaalla työskentelevistä henkilöistä (nimilista ja veronumerot, työnantajatiedot, työskentelyaika työmaalla). Tarvittaessa lista on esitettävä tilaajalle tai verohallinnolle. Kaikilla rakennustyömaan työntekijöillä on oltava kuvallinen veronumerolla varustettu henkilötunniste, joka toimii kulkulupana. Henkilötunnisteessa tulee olla työntekijän nimi ja kuva sekä tieto työnantajasta. Henkilötunnisteiden käyttö on työturvallisuuslainsäädäntöön liittyvä asia, jonka laiminlyöntiä pidetään vakavana urakkasopimuksen rikkomuksena (sanktio, kohta 3.2.2). Työvoiman käytössä on noudatettava siitä annettuja lakeja, asetuksia ja määräyksiä. Työntekijöiden työsuhde on urakoitsijan ja työntekijän välinen. Tämä edellyttää, että urakoitsijan on huolehdittava työntekijöidensä tapaturmavakuutuksista, huollosta, työsuojelulakien ja järjestysohjeiden ym. noudattamisesta. Urakoitsijan tulee suorittaa ilmoitus Lounais-Suomen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle ennen töiden aloittamista. Urakoitsijan on tähän urakkasopimukseen liittyvissä työsuhteissa noudatettava vähintään niitä työsuhteen vähimmäisehtoja, joita Suomen lain ja työehtosopimusmääräysten mukaan on noudatettava samanlaatuisessa työssä. Ehtojen rikkomuksiin sovelletaan työturvallisuusrikkomuksiin liittyviä sopimussakkoja (sanktio, kohta 3.2.2).
11 KAKKULAISTENTIEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄN RAKENTAMINEN 11(11) Ulkomaalaisella työntekijällä tulee olla lainsäädännön edellyttämät oleskelu- ja työlupa. Urakoitsija vastaa laittomasti maassa olevan työntekijän mahdollisista seuraamusmaksuista, palkkasaatavista, ylityö- ja lomakorvauksista ja henkilön palauttamiskustannuksista. Urakoitsija säilyttää tilaajavastuulain mukaiset asiakirjat alaurakoitsijoistaan työmaalla ja esittää ne pyydettäessä rakennuttajalle tai työsuojeluviranomaiselle Ilmoitukset lääninverovirastolle Tilaaja pidättää itsellään oikeuden ilmoittaa lääninverovirastolle urakkasopimuksen tehneiden urakoitsijoiden nimet ja urakkasummat Tiedonantovelvollisuus Verohallintoon Urakoitsijan on ilmoitettava kuukausittain Verohallintoon sen edellyttämät tiedot laskutetuista urakkasummista, jotka koskevat rakentamispalveluja sekä rakennustelineiden pystytys- ja purkutöitä ja työvoiman vuokrausta. Kokemäellä Kokemäen Kaupunki Markus Virtanen Tekninen johtaja Liite: Turvallisuusasiakirja