Source: http://docplayer.fi/9088149-Mattilankadun-saneeraus-vaihe-1.html
Timestamp: 2018-12-19 08:09:39+00:00
Document Index: 7493081

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

MATTILANKADUN SANEERAUS Vaihe 1 - PDF
Download "MATTILANKADUN SANEERAUS Vaihe 1"
1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT Yhdyskuntatekniikka MATTILANKADUN SANEERAUS Vaihe 1 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) Laatija: ISS Proko Infra Oy
2 Sisältö 0. RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuttaja Työmaavalvonta Suunnittelijat Katu- ja vesihuoltosuunnittelu 5 1. RAKENNUSKOHDE Rakennuskohde ja -paikka Tutustuminen rakennuspaikkaan 5 2. HANKKEEN URAKKAMUOTO Suoritusvelvollisuuden laajuus Maksuperuste 5 3. URAKAT JA NIIDEN SISÄLTÖ Pääurakka (maarakennusurakka) Sivu-urakat Rakennuttajan hankinnat ja erillisurakat 6 4. TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA Yhteistoimintaa koskevat ohjeet Työaikataulu Työmaajärjestelyt Suunnitelmakatselmus Erityiset katselmukset ja mittaukset Luvat ja ilmoitukset Suunnitelmat ja niiden toimittaminen 8 5. LAATU Laadunvarmistus Urakoitsijan laadunvalvonta 8 6. YMPÄRISTÖ Ympäristön suojelu Irrotettavat ainekset ja purkujäte Maa-, kivi- ja puuaines Raivaus- ja purkujäte Ongelmajäte 9 7. ASIAKIRJAT Tarjouspyyntöasiakirjat Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys Asiakirjojen julkisuus Rakennuttajan määrälaskenta URAKKA-AIKA Töiden aloitus Rakennusaika Välitavoitteet Työaika Viivästyminen VASTUUVELVOITTEET Takuuaika Urakoitsijan vakuudet Vakuutukset Rakennuttajan vakuudet RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Urakkahinnan muodostuminen Urakkahinnan maksaminen 12 2
3 Maksuerätaulukko Erityiset maksuerät Ensimmäinen maksuerä Loppuerä Maksuaika ja viivästyskorko Hintasidonnaisuudet Lisä ja muutostyöt Yksikköhinnat Lisä ja muutostyötarjous ja -hinnat VALVONTA Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet Rakennuttajan valvonta Suunnittelijan laadunvalvonta TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet Työvoima Kulkuluvat Kirjaukset Työmaakokoukset Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset Viranomaistarkastukset VASTAANOTTOMENETTELY Vastaanottotarkastus Urakkasuorituksen tarkastus Tarkastuskustannukset Toimintakokeet Luovutusasiakirjat ERIMIELISYYDET Riitaisuuksien ratkaiseminen URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET Tarjouksen hylkääminen Tarjouksen vertailuperusteet Vaihtoehtotarjoukset TARJOUS Tarjouksen muoto Tarjoukseen liitettävät todistukset Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen tekeminen Tarjousten avaus Lisätiedot 18 3
4 4 0. RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja Nimi: Jyväskylän kaupunki, Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka Osoite: PL Jyväskylä Yhdyshenkilö: Pentti Multanen Puhelin: Sähköposti: Muut tilaajat: Vesihuollon osalta: Nimi: Jyväskylän Energia Oy Vesiliiketoimi Osoite: PL 4, Jyväskylä Yhdyshenkilö: Jarmo Pakarinen Puhelin: Sähköposti: Sähköverkon osalta: Nimi: Jyväskylän Energia Oy Osoite: PL 4, Jyväskylä Yhdyshenkilö: Tuomo Mielonen Puhelin: Sähköposti: Tietoliikennekaapeleiden osalta: Nimi: Elisa Oyj Osoite: Yhdyshenkilö: Virpi Tiiri Puhelin: Sähköposti: Kaukolämpöverkon osalta: Nimi: Jyväskylän Energia Oy Osoite: PL 4, Jyväskylä Yhdyshenkilö: Petri Flyktman Puhelin: Sähköposti: 0.2 Työmaavalvonta Nimi: ISS Proko Infra Oy Osoite: Karhunlaukka 2, JYVÄSKYLÄ Yhdyshenkilö: Jorma Puttonen Puhelin: Faksi:
5 5 Sähköposti: 0.3 Suunnittelijat Katu- ja vesihuoltosuunnittelu Nimi: Ramboll Finland Oy Yhdyshenkilö: Keijo Ahonen Puhelin: Sähköposti: 1. RAKENNUSKOHDE 1.1 Rakennuskohde ja -paikka Rakennuskohde käsittää Mattilankadun ajoradan, kevyenliikenteenväylän ja vesihuoltotöiden saneerauksen ensimmäisen vaiheen paaluvälillä valaistuksineen. Urakka-alueen rajat ovat merkitty suunnitelmapiirustuksiin merkinnällä Suunnitelman raja. 1.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsijat ovat tutustuneet rakennuspaikkaan ennen tarjouksen antamista. Hankinnan kilpailutuksesta on tehty ilmoitus julkisten hankintojen sähköiseen ilmoituspalveluun (HILMA). Rakennuspaikkaa esittelee tarvittaessa ISS Proko Infra Oy / Jorma Puttonen. 2. HANKKEEN URAKKAMUOTO 2.1 Suoritusvelvollisuuden laajuus Urakkamuotona on kokonaisurakka. Maanrakennustöiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. 2.2 Maksuperuste Maarakennusurakka on kiinteä kokonaishintaurakka.
6 6 3. URAKAT JA NIIDEN SISÄLTÖ 3.1 Pääurakka (maarakennusurakka) Pääurakkaan sisältyvät työmaan johtovelvollisuuksien lisäksi suunnitelmissa esitetyt rakennustekniset työt, asiakirjaluetteloissa mainittujen suunnitelmien mukaisesti saatettuna valmiiksi. Pääurakkaan kuuluu mm. seuraavat työt: Suunnitelmien mukaiset maarakennustyöt Plv Suunnitelmien mukaisten vesi- ja viemäriverkostojen rakentaminen kaivoineen ja muine osineen. Liikennemerkit ja opasteet sekä niiden asennus. Suunnitelmien mukaisten valaisinpylväiden asennus valaisimineen ja jalustoineen sekä valaisinkaapeleiden jatkaminen, asennukset ja tarvittavat maankaivu- ja täyttötyöt. Kaikissa kohteissa asfaltointityöt, reunakivet ja ajoratamaalaukset hankkii tilaaja. Pääurakoitsija koordinoi ja tilaa ko. työt tilaajan osoittamalta toimittajalta. Asfaltointityöt tulee suorittaa riittävän suurina kokonaisuuksina, jotta vältytään ylimääräisiltä kustannuksilta. 3.2 Sivu-urakat Ei sivu-urakoita 3.3 Rakennuttajan hankinnat ja erillisurakat Rakennuttaja tekee seuraavat erillishankinnat: Reunakivet, asfaltoinnin ja ajoratamaalaukset. Mahdolliset kaapelien siirrot ja valaistuskaapeleiden jatkamiset kuuluvat maanrakennusurakkaan. Mikäli muita kaapeleita joudutaan jatkamaan, pääurakoitsija tilaa työn kaapelin omistajalta ja työn kustannuksista vastaa tilaaja. Tilaaja varaa oikeuden teettää sähkökaapeleiden kaivu- ja täyttötyöt maanrakennusurakkaan kuulumattomana hankintana. Putkistojen ja kaapeleiden sijaintien tarkemittaukset tehdään tilaajan hankintana. Pääurakoitsija vastaa työn tilaamisesta JE Oy:n sijaintipalveluilta. Kaikkien putkistojen tarkemittaukset on tehtävä ennen peittämistä. JE Oy tekee mahdollisesti urakka-alueella huonokuntoisten kaukolämpötalohaarojen saneerauksia. Mahdolliset kaukolämpöverkoston maatyöt voidaan tilata urakoitsijalta lisätyönä.
7 7 4. TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 4.1 Yhteistoimintaa koskevat ohjeet Pääurakoitsija huolehtii eri urakoitsijoiden töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisesta. Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon työturvallisuuden vaatimukset. Pääurakoitsijan on toimitettava suunnitelma työmaa-alueen järjestelyistä rakennuttajalle hyväksyttäväksi viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta. 4.2 Työaikataulu Pääurakoitsijan on laadittava yhdessä rakennuttajan kanssa YSE 5 :n mukainen työaikataulu kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta. Aikataulun toteutumista seurataan työmaakokouksissa ja tarvittaessa pidettävissä erillisissä yhteistoimintakokouksissa. Työaikataulu hyväksytään yhteisesti noudatettavaksi ja aikataulun tarkentumista lukuun ottamatta sitä voidaan muuttaa vain yhteisesti sopimalla työmaakokouksessa. 4.3 Työmaajärjestelyt Pääurakoitsijan tulee hankkia ja pystyttää työmaataulu johon kirjataan mm. tilaaja, valvonta, urakoitsija, valmistumisaika ja vastaavan mestarin yhteystiedot. Pääurakoitsijan on noudatettava mahdollisissa louhintatöissä suurta varovaisuutta. Erityistä huomiota on kiinnitettävä työmaa-alueen rajaamiseen ulkopuolisilta. Aluetiedot MATTILANKATU Mattilankatu on asuinalueen kokoojakatu, jonka varrella on pääosin vanhaa omakotitaloasutusta. Kadun kiinteistölle on järjestettävä esteetön kulku urakan ajan. Urakoitsijan tulee myös huolehtia, että sähkö- ja tietoliikenneyhteydet alueella oleviin rakennuksiin säilyy koko urakan ajan tai urakoitsijan on sovittava kiinteistön omistajien kanssa korvaavista menettelyistä. Urakoitsijan tulee laatia työnaikainen liikenteenohjaussuunnitelma. 4.4 Suunnitelmakatselmus Suunnitelmakatselmus pidetään ennen urakkasopimuksen tekemistä ja tarvittaessa myös ennen työvaiheiden aloittamista suunnitelmavalmiuden toteamiseksi sekä suunnitelmien toimittamisesta sopimiseksi. 4.5 Erityiset katselmukset ja mittaukset Rakennuspaikalla pidetään aloituskatselmus, jossa rakennusalueet luovutetaan urakoitsijan käyttöön työn toteutusta varten.
8 8 Urakoitsijan on huolehdittava alkukatselmuksen pitämisestä lähialueen kiinteistöissä ennen rakennustöiden aloittamista ja töiden päätyttyä vastaavasta loppukatselmuksesta. Katselmuksissa todetaan kiinteistöjen kunto ennen rakennustöiden aloitusta ja töiden jälkeen. Katselmusten perusteella voidaan todeta mahdolliset rakennustöiden aiheuttamat vauriot kiinteistöille. Muista katselmuksista sovitaan erikseen. 4.6 Luvat ja ilmoitukset Rakennuttaja on hankkinut suunnitelmien mukaiseen rakentamiseen tarvittavat viranomaisluvat. Alueella olevien tonttien käytöstä mm. varastointiin on sovittava aina erikseen tilaajan kanssa. 4.7 Suunnitelmat ja niiden toimittaminen 5. LAATU Rakennuttaja toimittaa urakoitsijalle työmaatarpeisiin 3 sarjaa kopioita laadituttamistaan teknisistä asiakirjoista yhteisesti sovitun suunnitelma-aikataulun mukaisesti. Hankintatarjouspyyntöön tarvitsemiensa asiakirjojen kopiosarjat hankkii ja kustantaa urakoitsija. Urakoitsijan laadittavaksi osoitetut suunnitelmat on mainittu urakkaohjelmassa ja työselostuksessa. 5.1 Laadunvarmistus Pääurakoitsijan on laadittava kahden (2) viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta työmaata koskeva laatusuunnitelma, jota täydennetään työn kuluessa. Urakoitsijan tulee hyväksyttää laatusuunnitelmansa rakennuttajalla. 5.2 Urakoitsijan laadunvalvonta Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoidensa työnjohdon ja työvoiman osaamista ja työsuoritusta sekä työtuloksen vaatimustenmukaisuutta. Urakoitsijan on myös valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. 6. YMPÄRISTÖ 6.1 Ympäristön suojelu Urakoitsijan tulee omassa työssään minimoida työmaan haitalliset ympäristövaikutukset. Pääurakoitsijan on laadittava työmaata koskeva suunnitelma, jossa esitetään toimenpiteet tilaajan ympäristöä koskevien vaatimusten täyttämiseksi.
9 9 Pääurakoitsijan on huolehdittava siitä, että työmaan rakennusjätteet lajitellaan Jyväskylän kaupungin voimassa olevien jätehuoltomääräysten mukaisesti. Työmaan ulkopuolista melua aiheuttavat työvaiheet on suoritettava klo välisenä aikana. 6.2 Irrotettavat ainekset ja purkujäte Maa-, kivi- ja puuaines Oksat, kannot, muut raivausjätteet ja ylimääräinen maa- ja kallioaines kuuluu urakoitsijalle Raivaus- ja purkujäte Kaikki raivaus- ja purkujäte poiskuljetuksineen, jäteveroineen ja kaatopaikkamaksuineen kuuluvat urakoitsijalle. 6.3 Ongelmajäte Mikäli kohteesta löytyy ongelmajätettä niin tästä tulee välittömästi informoida rakennuttajaa. 7. ASIAKIRJAT 7.1 Tarjouspyyntöasiakirjat Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu tarjouspyyntökirjeen liitteenä olevassa asiakirjaluettelossa. Urakkatarjouksen antajan on tarkistettava, että toimitus vastaa asiakirjaluetteloa ja ilmoitettava mahdollisista puutteista välittömästi rakennuttajalle. Tarjouspyyntöasiakirjat luovutetaan urakoitsijalle maksutta yhtenä sarjana. Tarvitsemansa lisäkopiot urakoitsija hankkii kustannuksellaan. Lisäkopioita voi tilata laskua vastaan rakennuttajan yhdyshenkilöltä. 7.2 Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys Urakkasopimus laaditaan pääurakan osalta urakkasopimuslomakkeelle RT Sopimuksen katsotaan syntyneen vasta, kun urakkasopimus on molemmin puolin allekirjoitettu. Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT (viittauksissa on käytetty lyhennettä YSE). Urakkasopimukseen liitetään: urakkaneuvottelupöytäkirja YSE 1998 tarjouspyyntökirje ja tarjouspyynnön jälkeen lähetetyt lisäselvitykset
10 10 tämä urakkaohjelma liitteineen työturvallisuusasiakirja tarjous muutostöiden yksikköhintaluettelo sekä maksuerätaulukko asiakirjaluettelossa mainitut tekniset suunnitelma-asiakirjat. Lisäksi urakassa noudatetaan yleisiä standardeja, työohjeita ja työselostuksia, jotka on osoitettu edellä luetelluissa asiakirjoissa. 7.3 Asiakirjojen julkisuus Urakkahinta ja urakka-asiakirjat ovat urakkasopimuksen syntymisen jälkeen julkisia. 7.4 Rakennuttajan määrälaskenta Urakka-asiakirjoissa on suunnittelijan ohjeellinen määräluettelo. Urakoitsijan tulee tarkistaa määräluettelo ennen tarjouksen jättämistä. Mikäli urakoitsija havaitsee virheellisyyksiä määräluettelossa, on siitä ilmoitettava kohdan 16.6 määräaikojen puitteissa kirjallisesti tilaajalle. Valitulle urakoitsijalle annetaan kaksi viikkoa aikaa tarkistaa määräluettelo ennen urakkasopimuksen solmimista. Urakkasopimuksen solmimisen jälkeen vastuu määristä on urakoitsijalla. 8. URAKKA-AIKA 8.1 Töiden aloitus Urakoitsija saa aloittaa työt , kun urakkasopimus on allekirjoitettu. 8.2 Rakennusaika Työt saadaan aloittaa kohdan 8.1 mukaisesti ja kaikkien urakkaan kuuluvien töiden tulee olla valmiina mennessä. Asfalttipäällystys on tilaajan hankinta ja tätä työtä varten tilaaja varaa alueen päällystystä varten aikaa viisi(5) työvuoroa. Urakoitsijan on luovutettava kadut tilaajalle päällystettäväksi viimeistään Mikäli rakennuskohteen työt valmistuvat ennen sopimuksen mukaista ajankohtaa, rakennuttaja voi ottaa kohteen vastaan, mutta tästä ei suoriteta erillistä hyvitystä. 8.3 Välitavoitteet 8.4 Työaika Kohdassa 8.2 esitetty ajankohta, jolloin kadut oltava päällystettävissä on urakan sakollinen välitavoite. Työmaan säännöllisenä työaikana voi olla (ma pe) klo
11 Viivästyminen Työn valmistumisen viivästyessä urakkasopimuksen mukaisesta ajankohdasta peritään viivästyssakkoa kultakin työpäivältä kuitenkin enintään 50 työpäivältä. Viivästyssakon määrä työpäivältä on 0,1 % laskettuna arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Kohdassa 8.3 mainitun välitavoitteen osalta on viivästyssakko 0,5 % työpäivältä. Välitavoitteen viivästyssakko peritään enintään 75 työpäivältä. Välitavoitteen osalta peritty viivästyssakko ei vähennä valmistumisen viivästyessä perittäviä viivästyssakkoja. 9. VASTUUVELVOITTEET 9.1 Takuuaika Takuuaika on rakennuskohteen vastaanottotarkastuksesta lukien 24 kuukautta. Takuuajan puolessa välissä pidetään välitarkastus, jossa havaitut takuuajan vastuuseen kuuluvat virheet tulee korjata sovittuna määräaikana. 9.2 Urakoitsijan vakuudet Yleisten sopimusehtojen 36 :n mukaiset vakuudet tulee urakoitsijan antaa seuraavasti: a) rakennusajan vakuudeksi laskettuna arvonlisäverottomasta urakkahinnasta maanrakennusurakassa 10 % b) takuuajan vakuudeksi laskettuna arvonlisäverottomasta urakkahinnasta maanrakennusurakassa 2 % Tarjoajan on ilmoitettava tarjouksessaan annettavan vakuuden laatu ja antajayhteisö. Ulkomaisen vakuuden antajaksi hyväksytään vain sellainen yhteisö, jolla on valtuutettu edustaja Suomessa. Vakuussitoumuksen on oltava suomenkielinen. 9.3 Vakuutukset Pääurakoitsija ottaa rakennuskohteelle YSE 38 :n mukaisen rakennustyövakuutuksen koko rakennustyön osalta. Vakuutus tulee rakennuttajan nimiin ja se vastaa vähintään rakennuskohteen senhetkistä täyttä arvonlisäverotonta arvoa. Jokaisella työmaalla toimivalla urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus.
12 Rakennuttajan vakuudet Rakennuttaja ei aseta vakuutta. 10. RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 10.1 Urakkahinnan muodostuminen Tarjoushinnassa on eroteltava arvonlisäveroton hinta ja arvonlisävero. Urakkasopimukseen merkitään urakan kokonaishinta arvonlisävero eritellen. Urakkatarjous tulee antaa liitteenä olevalla tarjouskaavakkeella ja urakoitsijan on annettava kaavakkeessa pyydetyt erittelyt Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko Urakkasopimukseen liitetään urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa laadittu työn edistymisen maksuerätaulukko. Maksuerätaulukko hyväksytetään rakennuttajalla ennen sopimuksen allekirjoittamista Erityiset maksuerät Itselle luovutukselle tulee olla oma maksueränsä, joka on 3 % arvonlisäverottomasta kiinteästä urakkahinnasta Ensimmäinen maksuerä Ensimmäisen maksuerän suuruus on enintään 5 % kiinteästä urakkahinnasta. Tämä maksuerä maksetaan urakoitsijalle, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, rakennustyövakuutus on otettu, urakkasopimuksen mukainen vakuus on luovutettu rakennuttajalle ja työt on aloitettu Loppuerä Viimeinen maksuerä on vähintään 10 % kiinteästä urakkahinnasta. Maksuerä maksetaan, kun urakka on vastaanotettu ja takuuajan vakuudet sekä luovutusasiakirjat on luovutettu rakennuttajalle, virhe- ja puuteluettelon mukaiset työt on hyväksytysti korjattu ja taloudellinen loppuselvitys on pidetty Maksuaika ja viivästyskorko Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan, kun lasku on esitetty rakennuttajalle ja vastaava sopimuksen mukainen työvaihe on todettu tehdyksi tai lasku muuten on todettu maksukelpoiseksi. Tilaajan nimeämä valvoja toteaa, milloin maksuerän perusteena oleva työvaihe on tehty. Jos rakennuttaja ei 21 vuorokauden kuluessa ole täyttänyt maksuvelvollisuuttaan, hän maksaa urakoitsijalle sanotun määräajan ylittäneeltä ajalta maksa-
13 13 mattomalle määrälle lasketun viivästyskorkolain kulloinkin voimassaolevan vuotuisen viivästyskoron maksun tapahtumiseen saakka. Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija Hintasidonnaisuudet Urakkahinta on kiinteä ilman indeksisidonnaisuutta Lisä ja muutostyöt Yksikköhinnat Urakkasopimukseen liitetään urakkasopimuksen laadintavaiheessa tarkistettava yksikköhintaluettelo, jonka mukaisin hinnoin ja periaattein mahdolliset lisä ja muutostyöt suoritetaan. Lisäksi tarjouslomakkeella tulee antaa yksikköhinta mahdollisten Jyväskylän Energia Oy:n kaapelointitöiden maanrakennustöistä. Tätä hintaa ei lasketa mukaan kiinteään urakkahintaan eikä se ole maarakennusurakan ratkaisuperuste Lisä ja muutostyötarjous ja -hinnat Niiltä osin kuin urakkatarjouksessa ei ole määriteltyä yksikköhintaa lisä ja muutostöissä noudatetaan YSE :n mukaista menettelyä. Yleiskustannuslisänä kuitenkin käytetään 10 % lukuun ottamatta aliurakoita, joiden osalta yleiskustannuslisänä käytetään aliurakoihin sisältyvien yleiskustannusten lisäksi 8 %. Yleiskustannuslisä lasketaan muutoksesta aiheutuvien lisäysten ja vähennysten erotukselle. Sosiaalikustannukset korvataan toimialalla yleisesti hyväksytyn sosiaalikuluprosentin mukaisesti (esim. RAKLI:n tai RTK:n julkaisemat sosiaalikuluprosentit). 11. VALVONTA 11.1 Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet Urakkasopimuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista päättää rakennuttajamestari Pentti Multanen / Yhdyskuntatekniikka ja JE Oy ja Jarmo Pakarinen / vesihuolto Pienistä ja kiireellisistä muutostöistä voi päättää tilaajan valtuuttamana Jorma Puttonen/ ISS Proko Infra Oy Rakennuttajan valvonta Rakennuttaja suorittaa laadunvalvontaa YSE :n mukaisesti.
14 14 Rakennuttaja asettaa työmaata valvomaan rakennustöiden valvojan. Rakennustöiden valvoja toimii osapäiväisenä paikallisvalvojana. Valvojan tehtävät määräytyvät valvonnan tehtäväluettelon RT mukaisesti Suunnittelijan laadunvalvonta Valvontaa suorittavat rakennuttajan oman organisaation lisäksi suunnittelijat. Suunnittelijoilla on oikeus valvoa, että työ muodostuu suunnitelmien mukaiseksi. Heillä ei ole oikeutta sopia minkäänlaisia muutoksia, vaan kaikki muutokset ilmoittaa rakennuttajan valtuutettu edustaja. 12. TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET 12.1 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet Pääurakoitsijalla tulee olla työmaalla kokopäiväisesti vastaava työnjohtaja, jolta vaaditaan riittävä kokemus toimimisesta vastaavissa töissä. Kaapeleiden ja kaukolämmön asennusurakoitsijat nimeävät työmaasta vastuussa oleva työnjohtajansa. Pääurakoitsijalla tulee olla työmaalla vastaavan työnjohtajan lisäksi riittävä määrä ammattitaitoista työnjohtoa. Niillä urakoitsijan työntekijöillä ja esimiehillä, jotka osallistuvat vesihuoltotöihin on oltava Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen (STTV) hyväksymät hygieniapassit. Hygieniapassin vaatimus on ehdoton. Pääurakoitsijan tulee ilmoittaa rakennuttajalle ja muille urakoitsijoille työmaan työsuojeluorganisaatio ja työmaan työturvallisuudesta vastaava vastuuhenkilö Työvoima Työaikataulun laadinnan yhteydessä urakoitsija ilmoittaa työvoimasuunnitelmansa rakennuttajalle. Suunnitelman toteutumasta raportoidaan kuukausittain Kulkuluvat Pääurakoitsija huolehtii, että kaikilla työmaa-alueella liikkuvilla on voimassa olevat kulkuluvat, jotka on pidettävä pysyvästi näkyvillä työmaa-alueella liikuttaessa Pääurakoitsijan on pidettävä työmaatoimistossa luetteloa alueella työskentelevistä omista ja aliurakoitsijoidensa työntekijöistä.
15 Kirjaukset Pääurakoitsijan on pidettävä työmaapäiväkirjaa, jonka valvoja säännöllisesti kuittaa saaneensa tiedoksi Työmaakokoukset Työmaakokouksia pidetään noin 3 viikon välein. Pääurakoitsija varaa riittävän suuren tilan(n. 15 henk.) kokousten pitämiseen Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset Pääurakoitsijan velvollisuutena on valvoa ja ohjata työmaan toimintaa. Tätä varten urakoitsijoiden on pidettävä tarvittaessa urakoitsijapalavereita. Mikäli käsiteltävänä on myös rakennuttajan toimenpiteitä edellyttäviä asioita, kokoukseen on pyydettävä rakennuttajan edustaja Viranomaistarkastukset Pääurakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikki viranomaiskatselmukset tulevat pidetyiksi. Toimituksista on ennalta ilmoitettava rakennuttajalle, jotta tämän edustaja voi olla läsnä tarkastustoimituksessa. 13. VASTAANOTTOMENETTELY 13.1 Vastaanottotarkastus Vastaanottotarkastus suoritetaan YSE:n :n mukaisesti Urakkasuorituksen tarkastus Välitavoitteiden osalta suoritetaan erillinen urakkasuorituksen tarkastus. Muita tarkastuksia ovat mm. asennustöiden työtapatarkastukset. Vesi- ja viemäriasennusten aloitusvaiheessa urakoitsijan asennustyötapa tarkistetaan malliasennuksien avulla. Malliasennuksien valvonta on tilattava kaksi työvuoroa ennen asennusta työmaan valvojalta Tarkastuskustannukset Kumpikin osapuoli vastaa sopimuksenmukaisten tarkastusten kustannuksistaan. Mikäli kuitenkin joudutaan pitämään uusintatarkastuksia urakoitsijan suorituksen virheiden vuoksi, niin rakennuttaja veloittaa uusintatarkastuksesta aiheutuneet kustannukset uusintatarkastustarpeen aiheuttaneelta urakoitsijalta seuraavasti: ensimmäinen jälkitarkastus: veloituksetta toinen jälkitarkastus: 1000 (ALV 0) enemmät jälkitarkastukset: 2000 (ALV 0), kerta.
16 Toimintakokeet Urakkaan ei liity varsinaisia toimintakokeita. Urakkaan kuuluvien putkistojen toimivuus ja oikea asennus urakoitsijan on kustannuksellaan tarkastettava videokuvaamalla. Vesijohdoille suoritettavan painekokeen ja verkoston desinfiointi ja huuhtelu kuuluu urakoitsijan myös kustannettavaksi. Em. painekokeet ja desinfioinnit tehdään JE Oy:n vesiliiketoimen antaman erillisohjeen mukaisesti Luovutusasiakirjat Rakennustyön hankekansion on tarvittavin tarkastusmerkinnöin varustettuna oltava vastaanottotarkastuksessa luovutettavissa. 14. ERIMIELISYYDET 14.1 Riitaisuuksien ratkaiseminen Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti keskinäisten neuvottelujen avulla. Ellei erimielisyyttä voida näin sopia, riitaisuudet ratkaistaan Jyväskylän käräjäoikeudessa. 15. URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET 15.1 Tarjouksen hylkääminen Tarjous voidaan hylätä, ellei se ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen tai sisältää omia ehtoja. Tarjous voidaan hylätä muillakin perusteilla, joita on lueteltu esimerkiksi julkisia hankintoja koskevassa laissa tai hankintamääräyksissä. Rakennuttaja pidättää itsellään oikeuden hylätä tehty tarjous ilman korvausvelvollisuutta Tarjouksen vertailuperusteet Tarjouksista hyväksytään hinnaltaan halvin tarjous. Kaikki tarjoukset voidaan jättää hyväksymättä Vaihtoehtotarjoukset Tilaaja ei huomioi vaihtoehtotarjouksia. 16. TARJOUS 16.1 Tarjouksen muoto Urakkatarjous on annettava käyttämällä oheisia tarjouslomakepohjia.
17 17 Urakkatarjouksessa tulee olla kaikki pyydetyt yksikköhinnat. Puuttuva yksikköhinta on peruste tarjouksen hylkäämiseen. Tarjouksessa on kiinnitettävä huomiota siihen, että annetut osasuoritusten hinnat ovat oikeassa suhteessa työn tekemisestä aiheutuviin kustannuksiin, tämä määräys koskee myös erillishintana annettavaa sähkö- ja tietoliikenneverkon kaivu- ja täyttötöiden tarjoushintaa. Tarjoukseen on liitettävä pyydetyt erittelyt ja todistukset (ks. kohta 16.2) Tarjoukseen liitettävät todistukset Urakoitsijan on liitettävä tarjouksensa liitteeksi seuraavat asiakirjat ja tiedot: 1. Kaupparekisteriote 2. Urakoitsijan tulee olla urakan kohteena olevilla aloilla Rakentamisen laatu RALA ry:n päteväksi toteama yritys tai sen tulee toimittaa pätevyytensä toteamiseksi tarvittavat vastaavat tiedot ja todistukset yhteiskunnallisten velvoitteiden täyttämisestä. 3. Vastaavat tiedot ja todistukset sisältävät ainakin: - tiedot merkinnästä ennakkoperintärekisteriin ja rekisteröitymisestä arvonlisäverotilittäjäksi. - verovelkatodistuksen ja todistukset eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta. - tiedot yrityksen referensseistä viimeisen kolmen vuoden ajalta tarjouspyynnön edellyttämällä toimialalla. - Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Selvitykset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia. Lisäksi ennen urakkasopimuksen allekirjoitusta urakoitsijan on toimitettava seuraavat asiakirjat ja dokumentit. Selvitys käytössä olevasta laatujärjestelmästä sekä luotettava selvitys yrityksen laadunvarmistuksen tasosta (erityisesti oman työn, alihankintojen ja aliurakoiden työsuoritusten vastaanottomenettely) sekä selvitys kohteelle laadittavasta laatusuunnitelmasta. Kopio toiminnan vastuuvakuutuksesta. Urakoitsijan tähän työhön varaama työpäällikkö ja vastaava työnjohtaja referenssitietoineen.
18 18 Selvitys omana työnä sekä alihankintoina tai urakoina toteutettavista töistä. Urakoitsijan tulee vaatia aliurakoitsijoilta samanlainen selvitys verojäämistä ja edellä mainittujen työnantajamaksujen suorittamisesta kuin siltä itseltään vaaditaan. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Rakennuttajalla ja urakan tilaajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellaista urakoitsijaa tai aliurakoitsijaa, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen kanssa on syntynyt sopimus työn suorittamisesta, kuitenkin enintään kahden kuukauden ajan tarjouspyyntökirjeessä määrätystä tarjouksen jättöpäivästä lukien. Rakennuttaja ilmoittaa tarjouksen tehneille urakkasopimuksen syntymisestä Tarjouksen tekeminen Tarjouksen tulee saapua rakennuttajalle suljetussa kirjekuoressa viimeistään tarjouspyyntökirjeessä ilmoitettuna ajankohtana. Kuoren päällä on oltava merkintä Tarjous, MATTILANKATU Tarjousten avaus 16.6 Lisätiedot Rakennuttajan edustajat avaavat tarjoukset avaustilaisuudessa. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. Mikäli tarjouspyyntöasiakirjoissa esiintyy epäselvyyksiä, niistä tulee kirjallisesti ilmoittaa sähköpostitse klo 12:00 mennessä osoitteeseen Vastaukset esitettyihin kysymyksiin on luettavissa klo 15:30 lähtien osoitteessa: Muita lisätietoja ei katsota rakennuttajaa sitoviksi.
Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI
Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI Urakkaohjelma 12.2.2013 2 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 4 Rakennuttaja Äänekosken kaupungin