Source: http://docplayer.cz/2336841-Vic-nez-zakon-o-verejnych-zakazkach-hospodarnost-transparentnost-a-odpovednost-ve-verejnych-nakupech.html
Timestamp: 2018-01-22 16:37:37+00:00
Document Index: 59217443

Matched Legal Cases: ['zákona č. 137', 'zákona č. 55', 'zákona č. 139', 'Čl. 1', 'soud ', 'Čl. 83']

VÍC NEŽ ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH: HOSPODÁRNOST, TRANSPARENTNOST A ODPOVĚDNOST VE VEŘEJNÝCH NÁKUPECH - PDF
Download "VÍC NEŽ ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH: HOSPODÁRNOST, TRANSPARENTNOST A ODPOVĚDNOST VE VEŘEJNÝCH NÁKUPECH"
1 VÍC NEŽ ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH: HOSPODÁRNOST, TRANSPARENTNOST A ODPOVĚDNOST VE VEŘEJNÝCH NÁKUPECH
3 0 POUŽITÉ ZKRATKY 3E CBA EU FIDIC ISVZUS IT MMR NKÚ OECD OGC RIA ÚOHS z angl. Economy, Efficiency, Effectiveness v překladu hospodárnost, účinnost a účelnost z angl. Cost-Benefit Analysis v překladu analýza nákladů a výnosů Evropská unie z franc. Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils, označení modelových smluvních vzorů vydávaných Mezinárodní federací konzultačních inženýrů Informační systém veřejných uveřejňovací subsystém, nyní Věstník veřejných zakázek informační technologie Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Nejvyšší kontrolní úřad České republiky z angl. Organisation for Economic Co-operation and Development, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj Office of Government Commerce, úřad pro veřejné výdaje a správu státního majetku spadajícím přímo pod kabinet Velké Británie z angl. Regulatory Impact Assessment, hodnocení dopadu regulace Úřad pro ochranu hospodářské soutěže VÍC NEŽ ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH: hospodárnost, transparentnost a odpovědnost ve veřejných nákupech. vedoucí projektu: Martin Kameník kolektiv autorů: Martin Kameník, Tomáš Plhoň, Filip Šanc odborná spolupráce: Petr Dovolil grafická úprava: Celulla s. r. o. Vydalo Oživení, o. s. v rámci projektu Improvement of Public Procurement Systems in Czech and Slovak republics za finanční podpory Siemens Integrity Initiative Donoři nenesou odpovědnost za obsah této publikace Oživení, o. s., 2012 ISBN Oživení o. s. je nevládní neziskovou organizací, která prosazuje principy transparentní veřejné správy a udržitelného rozvoje. V rámci programu Bezkorupce již více než 10 let monitoruje střet zájmů a korupci ve veřejné správě a prosazuje principy transparentní a odpovědné veřejné správy. 1
4 PŘEDMLUVA MANAŽERSKÝ SOUHRN CÍLE STUDIE HLAVNÍ A DÍLČÍ CÍLE VÝHRADY A OMEZENÍ STUDIE VYMEZENÍ PROBLÉMU A VÝCHOZÍ TEZE VYMEZENÍ POJMOSLOVÍ Instituce Transparentnost Veřejný program a veřejný projekt Veřejné nakupování a zadávání veřejných zakázek Zásady 3E Hospodárnost ve veřejném nakupování Hodnota za peníze EXISTUJE DOBRÁ MEZINÁRODNÍ PRAXE? Cesty k hospodárnosti ve veřejném nakupování Vyjednání lepší smlouvy s dodavatelem Agregace poptávky ke zvýšení pákového efektu na dodavatele (sdružené a centrální nákupy) Snížení procesních a transakčních nákladů (náklady nákupního cyklu) Zlepšení projektového a smluvního řízení, včetně správy aktiv (řízení nákupního cyklu) JE DOSAHOVÁNÍ HOSPODÁRNOSTI POLITICKOU NEBO APOLITICKOU ČINNOSTÍ? JAKÝ JE VZTAH MEZI NEHOSPODÁRNOSTÍ VE VEŘEJNÉM NAKUPOVÁNÍ A KORUPCÍ? DOBRÁ VŮLE NEBO POVINNOST? METODIKA ANALÝZY STAVU VEŘEJNÉHO NAKUPOVÁNÍ V ČR ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA Komplexní přístup k reformě systému veřejných nákupů a zakázek Řešení hospodárnosti v rámci cyklu veřejného nakupování ANALÝZA NÁRODNÍCH SYSTÉMŮ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Standardy Orgány a organizace Osobní právní odpovědnost Profesionální a nestranný výkon veřejné správy ANALÝZA STAVU V ČESKÉ REPUBLICE ÚVODNÍ INFORMACE STANDARDY Řízení dle kategorií nákupů Ekonomické standardy Technické standardy Standardy projektového řízení Soutěžní standardy Smluvní standardy Informační standardy ORGÁNY A ORGANIZACE Normativní úřad pro veřejné nakupování Orgány kontroly veřejných nákupů Nezávislý přezkum zadávání veřejných zakázek Centrální nákupní agentury OSOBNÍ ODPOVĚDNOST PROFESIONÁLNÍ A NESTRANNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA KOMPARACE ORGANIZACE VEŘEJNÝCH NÁKUPŮ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU Základní přístupy použité v komparaci Finsko Velká Británie Slovenská republika Vyhodnocení komparace ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ OBSAH 2
5 0 PŘEDMLUVA Tato studie se zabývá situací v oblasti veřejných nákupů a zadávání veřejných zakázek v České republice. Jde o problematiku, která je v ČR častým tématem veřejných diskusí, a to zejména v souvislosti s nehospodárným jednáním a korupcí. Dosavadní zkušenosti a široký výčet problematických veřejných nákupů ukazují, že veřejný sektor v ČR v oblasti zajišťování veřejných služeb dlouhodobě selhává. Místo účelné, účinné a transparentní alokace veřejných výdajů na zajištění veřejných služeb dochází k častým pochybením a k nedostatečnému využívání možností centrálního zadávání ke snížení veřejných výdajů. Ambicí studie je tento nevyhovující stav objektivně popsat a zároveň i nabídnout východiska pro jeho nápravu. Studie navazuje na významnou novelu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, kterou připravovala Vláda České republiky za účasti dalších zainteresovaných stran včetně některých nevládních organizací od podzimu roku Tato novela vstoupila v účinnost 1. dubna 2012 na základě zákona č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a představuje první rozhodný krok k modernizaci systému veřejných zakázek v ČR. Je legislativní odpovědí na stav snadné manipulace a nízké transparentnosti veřejných zakázek, které v praxi zpochybňovaly korektnost výběrových řízení a šetrnost při nakládání s veřejnými (v případě veřejných a dotovaných zadavatelů) a kvaziveřejnými (v případě sektorových zadavatelů) prostředky. Vláda a celý veřejný sektor ČR však musí nadále čelit novým výzvám, které nejsou a ani nemohou být řešeny jen samotnou novelizací právní úpravy veřejných zakázek, případně koncesních smluv 1). Tyto výzvy vyžadují daleko širší přístup, než jaký představují pravidla soutěže o veřejné zakázky. Jedná se v nich v zásadě o formulaci celkové politiky veřejného nakupování v ČR, nikoliv jen o úpravu procesu zadávání veřejných zakázek, tedy zejména o nutné institucionální kroky k zajištění větší hospodárnosti veřejných nákupů s cílem dosahovat nejlepší hodnoty za peníze 2) aosnižování korupčních rizik v procesu veřejného nakupování. Jde tedy o přístup zaměřený prioritně na kvalitu výdaje, a to nejen v krátkodobém výhledu, ale i ve výhledu střednědobém a dlouhodobém. To vše zahrnuje i správné (zejména ekonomické) nastavení přípravy a realizace veřejného nákupu, který by měl zúžit prostor pro korupci. Nutnost reformy systému veřejného nakupování v ČR není dána jen současným objektivně nevyhovujícím stavem řízení veřejných výdajů v českém veřejném sektoru, ale také vnějším tlakem ze strany Evropské unie. V prosinci 2011 byly Evropskou komisí představeny návrhy nových směrnic EU o veřejných zakázkách a návrhy nových koncesních smluv, 3) které kladou značný důraz na institucionální zajištění hospodárnosti veřejných nákupů, na jejich správu a kontrolu a na podporu dobré praxe ve veřejném nakupování. Také návrhy nových předpisů k fondům EU pro programovací období ukazují, že výdaje ze společného rozpočtu EU budou mnohem důsledněji než nyní podléhat nejen finančním, ale i ekonomickým pravidlům. 4) U podpořených projektů budou přísněji vyžadovány především jejich prokazatelné výsledky (angl. outcomes), nikoliv pouze výstupy (angl. outputs). Z těchto skutečností vyplývá, že členské země Evropské unie budou muset v horizontu následujících dvou let podstatně reformovat své systémy veřejných nákupů s důrazem na lepší kontrolu nakládání s veřejnými prostředky, a to zejména s prostředky ze společného rozpočtu EU. V opačném případě jim hrozí další oslabení schopnosti tyto prostředky čerpat i další problémy při zajišťování kvalitních a dostupných veřejných služeb, včetně zajištění jejich dostupnosti cenové. Na pozadí těchto skutečností je důležité zmínit, že veřejné nákupy představují významný ekonomický nástroj pro národní hospodářství; veřejné zakázky tvoří přibližně 17 % HDP České republiky. 5) Kvalita a hospodárnost veřejných nákupů se proto významně odráží do výkonnosti celého českého hospodářství a do velké míry též určuje legitimitu veřejného sektoru a celkového politického systému v očích veřejnosti. Další poškozování této legitimity v současném měřítku může vést ke stále menší ochotě nacházet sociální shodu mezi občany a státní mocí a také k větší motivaci prosazovat dílčí zájmy razantnějšími prostředky, jakými jsou stávky a podobné nátlakové akce, které samy o sobě problém nevyřeší a mohou špatně se vyvíjející situaci národního hospodářství ještě více prohloubit. Status quo praxe veřejných nákupů a zakázek v České republice je tedy celospolečensky škodlivý a na pozadí přetrvávající dluhové a finanční krize a hospodářské stagnace v Evropě dále ekonomicky neudržitelný. 1) V této studii bude dále používán pouze termín veřejná zakázka. Stejné závěry je však v zásadě možné učinit i ve vztahu ke koncesním smlouvám ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 2) Pojem hodnota za peníze (angl. value for money) má v této studii specifický význam vysvětlený v oddíle 3.1 této studie. 3) European Commission : The EU Single Martket. Reform proposals : New legislative proposals [online] Dostupné z: publicprocurement/modernising_rules/reform_proposals_en.htm. 4) European Commission : Regional Policy. Outcome indicators and targets : Towards a new system of monitoring and evaluation in EU cohesion policy [online]. Revised version June Dostupné z: _indicators_en.pdf. 5 ) Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 [online]. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, s. 5. Dostupné z: 3
6 Tato studie je proto zaměřena na analýzu přetrvávajících nedostatků současného systému veřejných nákupů a zadávání zakázek v ČR a na základě komparace se zahraničními systémy a příklady dobré praxe usiluje o představení základních směrů pro vytvoření nového moderního systému veřejného nakupování. Studie sestává z úvodu do problematiky, šesti kapitol a dvou příloh. V kapitole 1 je ve zkrácené podobě formou manažerského souhrnu prezentován obsah studie. V kapitole 2 jsou vymezeny hlavní cíl i dílčí cíle studie a současně jsou uvedena její věcná omezení. Kapitola 3 obsahuje vysvětlení základních pojmů z oblasti veřejných nákupů a veřejných zakázek používaných ve studii a prezentaci základních otázek, na které má studie odpovědět. V kapitole 4 je v základních ohledech popsána metodika pro vlastní analýzu stavu veřejného nakupování v ČR. Závěrečnou část studie pak představuje kapitola 5, která obsahuje vlastní analýzu stavu veřejného nakupování v ČR, včetně komparace s vybranými členskými zeměmi EU (Finsko, Velká Británie a Slovenská republika), následovaná kapitolou 6, ve které jsou shrnuty závěry a formulována rámcová doporučení pro zlepšení stavu veřejného nakupování a zadávání veřejných zakázek v ČR. Příloha 1 obsahuje tabulku se souhrnným hodnocením národních systémů veřejného nakupování v ČR, SR, Velké Británii a Finsku dle metodiky a kritérií použitých v této studii, příloha 2 představuje výběr případových studií selhání procesu veřejného nakupování v ČR. Výsledky studie ukazují, že řešení problému nehospodárnosti a korupce v oblasti veřejných nákupů existuje. Dobrá zahraniční praxe obsahuje recepty, jak lze problémům ve veřejném nakupování účinně předcházet a rizika špatných nákupů zmírňovat. Není tedy pravdou, že český veřejný sektor je svým charakterem jednou provždy předurčen k plýtvání a korupci. Zavést kvalitní systémová řešení v oblasti veřejného nakupování, udržovat je a zlepšovat není jednoduché, ale pokud se takový proces v České republice podaří byť jen dílčím způsobem nastolit, jeho národohospodářské i celospolečenské přínosy budou značné. 4
7 1 MANAŽERSKÝ SOUHRN PROČ SE ZABÝVAT VEŘEJNÝMI NÁKUPY? Veřejné nákupy představují významnou složku národního hospodářství České republiky (cca 17 % HDP). Kvůli neprofesionálnímu nebo klientelistickému rozhodování o veřejných výdajích a jejich účelu se však ve velké míře stávají snadným objektem korupčních transakcí. Dosavadní zkušenosti ukazují, že současný systém veřejných nákupů a zadávání zakázek v ČR má značné mezery, resp. neobsahuje pojistky proti rizikům neúčelných nebo předražených veřejných nákupů, které jsou tak snadným zdrojem pro korupční aktéry. Výsledkem tohoto stavu je pak zejména: hrozba neudržitelného zajišťování veřejných služeb kvůli nízké efektivitě vynakládaných prostředků, riziko neproplacení evropských dotací kvůli špatně nastaveným projektům a chybně provedeným nákupům, hrozba rapidního poklesu důvěry občanů ve stát a jeho demokratickou správu. V minulém roce nastartovala Vláda České republiky reformu veřejného zadávání významnou novelizací zákona o veřejných zakázkách zvyšující celkovou transparentnost zakázek a soutěžní standardy. Tato studie se snaží poukázat na další, dosud neřešené problémy, které by měly být součástí zahájené reformy. CÍLE STUDIE Cílem studie je představit problematiku veřejných nákupů v komplexnějším pojetí a pojmenovat hlavní nedostatky v systému veřejných nákupů a zakázek v ČR na základě analýzy existujících způsobů jak dosahovat hospodárnosti ve veřejných výdajích, jakož i preventivních protikorupčních opatření, které jsou používány v dobré zahraniční praxi. Současně studie přináší hlavní doporučení a inspiraci pro žádoucí modernizaci systému. CO JE TO VEŘEJNÝ NÁKUP? Ve studii klíčový pojem veřejný nákup představuje problematiku pořizování věcí, služeb a stavebních prací veřejným sektorem mnohem šířeji, než u nás v obecném povědomí používané označení veřejná zakázka. Díky tomuto pojmu lze nahlížet na danou problematiku systematičtěji a komplexněji. Zahrnuje totiž mnohem více kroků: od definování veřejné potřeby přes její naplnění až po ukončení životnosti prostředku, kterým byla naplňována. Veřejná zakázka je přitom jen dílčím krokem v rámci nákupního cyklu spočívajícím ve výběru dodavatele přednostně na základě soutěže. DOBRÁ POLITIKA VEŘEJNÉHO NAKUPOVÁNÍ Studie shrnuje dobrou zahraniční praxi, na základě které dokládá existenci reálných možností pro modernizaci jakéhokoliv národního systému veřejných nákupů. Tímto postupem formuluje podmínky pro žádoucí model veřejného nakupování, v rámci kterého bude dosahováno stanovených cílů s co nejnižšími náklady a ve stanoveném čase. Model spočívá ve vymezení šesti základních závazných standardů pro nákupní proces realizovaný státem, případně i jinými subjekty veřejného sektoru: standardy projektového řízení: procesní pravidla pro řízení nákupu v celém jeho cyklu (rozhodovací procesy, systém osobní odpovědnosti, nastavení přezkumu a kontroly), ekonomické standardy: pravidla, pomocí kterých je u veřejného nákupu ověřována zejména hodnota za peníze, tedy poměr nákladů a přínosů v rámci jeho životního cyklu atp., technické standardy: technické charakteristiky definující žádoucí kvalitu veřejných nákupů v různých oblastech, soutěžní standardy: závazná soutěžní pravidla pro výběr dodavatele veřejných zakázek, případně koncesních smluv, smluvní standardy: pravidla určující závazné či vzorové obchodní podmínky pro typizované veřejné nákupy, informační standardy: pravidla určující, jaké informace je nutné zveřejňovat pro širší veřejnou kontrolu, včetně stanovení způsobu a formátu poskytování informací. Aby tyto standardy byly dobře formulovány a kvalitně implementovány, je třeba zavést a soustavně rozvíjet kvalitní politiku veřejného nakupování, jejíž součástí jsou veřejné orgány zajišťující: formulování pravidel a standardů pro veřejné nákupy, poradenství zadavatelům i dodavatelům, soustavnou profesionalizaci zadavatelů a provádění atestací osob zabývajících se veřejným nakupováním, provádění centrálních nákupů, přezkoumání zadávání veřejných zakázek, asistenci u strategických nebo rizikových projektů veřejného sektoru, kontrolu nákupní praxe, monitoring a vyhodnocování systému včetně zpracování statistik. Hospodárnost veřejných nákupů nemůže být zajištěna bez podmínek pro objektivní a racionální rozhodování v intencích hodnoty za peníze. Předpokladem skutečné funkčnosti výše zmíněných veřejných orgánů je existence zákonné garance pro nestranné úřední rozhodování o způsobech realizace politických cílů, tedy jasné oddělení hranic mezi politickou mocí a úřednickou správou, s náležitou ochranou před nepatřičnými politickými zásahy do administrativního procesu. 5
8 HLAVNÍ NEDOSTATKY VEŘEJNÝCH NÁKUPŮ V ČR Analýza systému veřejných nákupů v ČR provedená na základě definovaného žádoucího modelu veřejných nákupů a stručné komparace se zahraničím prokázaly, že v ČR prakticky neexistuje souhrnná politika veřejného nakupování. To se projevuje zejména absencí formálních institucí, jakými jsou výše uvedené standardy, s výjimkou základních standardů soutěžních a technických; ani tyto posledně jmenované standardy však nejsou rozvíjeny v plném rozsahu, tj. není využito velké části jejich potenciálu k zajištění lepších podmínek pro dosahování vyšší hodnoty za peníze ve veřejném nakupování. Ostatní standardy se uplatňují jen dílčím způsobem nebo více méně ojediněle, nezávazně a v zásadě nesystematicky. Na kvalitě veřejných nákupů se citelně projevuje například nedostatek projektového řízení veřejných nákupů realizovaných státem. V systému veřejných nákupů nejsou ze strany ústřední státní správy důsledně zajišťovány základní funkce poradenství, profesionalizace a kontroly (auditu) hospodárnosti nákupů, což se negativně projevuje například současnými problémy s čerpáním prostředků z EU a potížemi s obhajitelností podpořených projektů. Státní orgány se taktéž dosud neodhodlaly k zavedení systému centrálních nákupů a místo toho si nakonec zvolily model tzv. rezortního centrálního nakupování na úrovni jednotlivých ministerstev. Takto však sotva mohou využít všech příležitostí, které skýtá model jedné centrální nákupní agentury, který by mohl být přístupný i dalším zadavatelům z veřejného sektoru. Ten se osvědčil ve většině obdobně velkých zemí a vedl jak k úsporám napříč veřejným sektorem, tak i ke kultivaci, standardizaci a zprůhlednění procesů veřejného nakupování. Chronickým a stále neřešeným problémem je obecně silná politizace veřejné správy, která dlouhodobě snižuje profesionalitu a nestrannost úředníků a ve svých důsledcích přispívá k špatnému stavu veřejného nakupování v ČR. Rozhodování o veřejných nákupech často podléhá politickým zásahům s negativními dopady na jejich hospodárnost. Bez přijetí kvalitní zákonné úpravy regulující vztah politické reprezentace a úředníků státní, případně i širší veřejné správy lze vytvořit objektivní podmínky pro formulaci a kvalitní implementaci systému hospodárných nákupů jen v omezeném rozsahu. Od v současné době v podstatě zcela závislého úředníka veřejné správy v ČR nelze očekávat, že bude úspěšně čelit případným neoprávněným tlakům na provádění různých malých či větších ústupků a kompromisů, případně na jednání spočívající v porušování zákona z pokynu nadřízeného úředníka, politika či dokonce jeho poradce. Tento problém by měl být řešen primárně na úrovni veřejných institucí vytvářejících standardy ve veřejném nakupování a kontrolujících jejich provádění v praxi. KONTEXT POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Tlak na celkovou modernizaci systému veřejných nákupů a zadávání zakázek nevychází pouze z neutěšené situace ve veřejném sektoru ČR, ale taktéž z Evropské unie. Evropská komise na konci roku 2011 představila novou generaci směrnic pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv, které reagují mimo jiné na dosud neharmonizované postupy členských států v otázce zajištění hospodárnosti veřejných nákupů a účelného čerpání evropských dotací. Dle předpokladů se do roku 2014 bude i Česká republika muset vyrovnat s navrhovanými změnami v unijní legislativě, a to nejen přijetím nové zákonné úpravy zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv, ale taktéž zřízením nových institucí zajišťujících lepší koordinaci, monitoring, kontrolu a odbornou podporu veřejných nákupů. DOPORUČENÍ PRO MODERNIZACI SYSTÉMU Studie prokazuje, že současná vládní politika, která se zaměřuje zejména na formulaci a prosazování změn formou zákonné úpravy veřejných zakázek, je nedostatečná. Je třeba investovat více kapacit do institucionálního zajištění veřejných nákupů metodického vedení, poradenského servisu, profesionalizace, centrálního zadávání, monitoringu a dohledu nad hospodárností veřejných nákupů. Závěry studie doporučují: 1. Urychleně začít s formulováním a implementací komplexní politiky veřejných nákupů jako dlouhodobé vládní strategie zahrnující zavedení zákonných i podzákonných regulačních nástrojů (např. metodik) a zřízení institucí pro jejich kvalitní koordinaci, implementaci a kontrolu (centrální nákupy, normativní úřad, rozšíření pravomocí a záruky nezávislosti NKÚ atd.). 2. Pro tyto účely zřídit strategickou pracovní skupinu v gesci Úřadu vlády ČR, která vytvoří vstupní odborný materiál pro tvorbu komplexní politiky veřejných nákupů v ČR. 3. Co nejdříve dokončit reformu státní správy přijetím zákonné úpravy postavení úředníků vůči politické reprezentaci, která bude garantovat nestranný a profesionální úřední výkon. 4. Zřídit politicky nezávislou veřejnou instituci, která bude plnit funkci regulátora veřejných nákupů vykazujícího minimálně všechny nezbytné atributy národního orgánu dohledu nad veřejnými zakázkami (angl. national oversight body) v intencích nových zadávacích směrnic EU. 6
9 2 CÍLE STUDIE 2.1 HLAVNÍ A DÍLČÍ CÍLE Hlavním cílem této studie je představit veřejnosti problematiku veřejných zakázek 6) v širším kontextu veřejného nakupování, tedy nejen jako postup výběru optimální nabídky dodavatele ve výběrovém řízení, ale také jako postup zahrnující úkony, které samotné veřejné zakázce předcházejí nebo následují po výběru dodavatele, a které jsou nezbytné pro zajištění hospodárnosti veřejného nákupu. Zároveň si studie klade za cíl zjistit, jaké jsou rozhodovací a kontrolní kroky v tomto postupu a v jakém rozsahu a jak kvalitně jsou ze strany státu institucionálně zajišťovány. Vzhledem k absenci ucelené národní vládní politiky veřejného nakupování bude analýza institucionálního rámce pro veřejné nakupování a zadávání veřejných zakázek v ČR do značné míry založena i na poznatcích a zkušenostech ze zahraniční praxe. Dílčí cíle studie: 1. Vymezit žádoucí systém veřejných nákupů a zakázek, tj. odpovědět na otázku: Jak má vypadat hospodárný a transparentní veřejný nákup a jaké postupy, procesy a podpora jsou nutné k jeho dosažení? 2. Identifikovat hlavní nedostatky současné praxe veřejných nákupů v ČR z hlediska zajištění jejich hospodárnosti a transparentnosti, tj. odpovědět na otázku: Jaké formální instituce, procesy a nástroje chybí v ČR pro zajištění hospodárnosti a transparentnosti veřejných nákupů? 3. Formulovat alternativní institucionální model veřejných nákupů a zadávání veřejných zakázek, který by mohl účinněji předcházet problémům nehospodárného vynakládání veřejných zdrojů s korupčním pozadím, tj. odpovědět na otázku: Existují v zahraničí životaschopné a úspěšné modely (instituce, nástroje) veřejného nakupování, kterými se lze inspirovat pro modernizaci systému v České republice? 4. Poukázat na chystané změny evropské legislativy v oblasti zadávání veřejných zakázek, které by dle předpokladu Evropské komise měly být implementovány ještě v tomto volebním období Poslanecké sněmovny (tedy do června 2014), tj. odpovědět na otázku: Jaké jsou nové výzvy normativních změn v EU v oblasti veřejného zadávání a jak by se Česká republika měla s těmito změnami vyrovnat, aby se do budoucna v co nejvyšší možné míře vyvarovala selhání v řádném a efektivním čerpání prostředků z fondů EU v programovacím období ? 2.2 VÝHRADY A OMEZENÍ STUDIE Tato studie nemá ambice předložit komplexní analýzu a řešení problému nehospodárných veřejných nákupů. Nezabývá se například hlubšími strukturálními problémy formulování vládních programů (politik), které mají samozřejmě podstatný vliv na konečnou hospodárnost a účelnost veřejných projektů. Studie tedy neanalyzuje problematiku formulování veřejných programů, ale veřejné nákupy jako součást veřejných programů. Závěry studie proto nemohou být chápány jako návrh ucelené strategie veřejného nakupování a zadávání veřejných zakázek. Jedná se spíše o představení systémového přístupu zahrnující funkční a osvědčené pojistky legislativní 7) i nelegislativní povahy proti nehospodárnosti a plýtvání veřejnými prostředky při realizaci veřejných nákupů. Veřejné nákupy realizované veřejným sektorem často vyžadují komplexní veřejné rozhodování s mnoha různými faktory, které přímo či nepřímo ovlivňují jeho podobu a kvalitu. Ve Velké Británii např. již v 90. letech 20. století identifikovali několik systémových problémů, jejichž řešení bylo pro zajištění kvalitních veřejných nákupů podstatné. Byly to zejména: absence externí kontroly výdajů v kritických fázích nákupního procesu mimo orgán, který má samotný nákup v působnosti, nedostatek odborně vybavených a zkušených profesionálů, kteří by byli schopni nákup efektivně připravit a realizovat, nedostatek kvalitních dat pro racionální rozhodnutí, slabé formování trhu, zapojení strategických dodavatelů a řízení vztahů s dodavateli, častá neefektivní spolupráce v rámci veřejného sektoru, tj. nevyužívání sdruženého nebo centrálního zadávání, problém měření výkonnosti veřejných nákupů, slabé sdílení zkušeností s nákupy. 8) 6) S problematikou veřejných zakázek v této studii úzce souvisí také oblast koncesních smluv, které jsou upraveny zákonem č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Řídí se v zásadě stejnými principy jako veřejné zakázky a taktéž je provází podobná rizika nehospodárnosti a korupce. 7) Zde máme na mysli formální (psanou) zákonnou a podzákonnou úpravu, ve formě prováděcích právních předpisů (tj. nařízení a vyhlášek) vydávaných státem, nikoliv územně samosprávnými celky. 8) The UK Office of Government Commerce. Procurement Capability Review Programme : Tranche One Report [online]. London : Office of Government Commerce, December Dostupné také z: Review_Programme_Tranche_One_Report.pdf. 7
10 Samozřejmě se také může projevovat řada dalších formálních i neformálních vlivů, jako je působení zájmových skupin, vliv ideologií, správní kultury a správního systému nebo existující informační asymetrie mezi zadavatelem a dodavatelem. Konkrétní národní systém veřejného nakupování a veřejného zadávání je tak vždy nutně svým způsobem jedinečný. Tato studie tedy není implementačním plánem pro vytvoření moderního systému veřejného nakupování v České republice. Představuje však jeden z podkladů pro jeho vytvoření, které je, jak ukazuje obsah studie, celospolečensky vysoce žádoucí. Od žádného systému veřejného nakupování nelze v praxi očekávat absolutně hospodárné veřejné nákupy, které budou zcela prosty podvodů, korupce a plýtvání. Tato studie je však založena na přesvědčení, že implementací základních systémových pojistek lze rizika nehospodárnosti a korupce úspěšně řídit a významně snížit pravděpodobnost jejich výskytu a rozsah jejich dopadu. Dosáhnout významné jednorázové kvalitativní změny a postupně cílevědomou a soustředěnou činností dále zlepšovat výsledky veřejného nakupování a zadávání veřejných zakázek v České republice tak může být reálné. 8
11 3 VYMEZENÍ PROBLÉMU A VÝCHOZÍ TEZE 3.1 VYMEZENÍ POJMOSLOVÍ Instituce Institucemi se většinou rozumí formální a neformální pravidla, normy či strategie. Často se tímto pojmem označují i formalizované organizace. 9) Pro potřeby této studie chápeme instituce jako organizace (úřady pro kontrolu veřejného nakupování, centrální nákupní organizace apod.) a formální pravidla, normy či strategie, což v praxi mohou být zákony, vyhlášky, nařízení a jiná závazná pravidla či standardy přijímané nejen na vládní úrovni. Neformální instituce vzhledem k jejich obtížné vymahatelnosti a nezávaznosti (nejsou nikde uzákoněny) nebudou uvažovány; v praxi se jedná např. o zvyky ve společnosti (správné je nekrást apod.). Jednoduše řečeno, jedná se o nástroje a pravidla veřejné správy. 10) Transparentnost Transparentností rozumíme nikoliv pouze otevřenost veřejné správy vůči občanům v e smyslu zveřejňování informací a dokumentů souvisejících se zadáváním veřejných zakázek, ale zahrnujeme do ní i dostupnost informací vůči soutěžícím a zejména informovanost o průběhu celého cyklu veřejného nakupování od identifikace potřeb až po vyhodnocení celého nákupu, včetně nákladů celého cyklu. 11) Transparentností se také rozumí určitost podmínek a zadání veřejného nákupu, to znamená, že je jasně srozumitelné, co, proč a za jakých podmínek se nakupuje. Neméně důležitá je i transparentnost kontroly veřejného nakupování. 12) Transparentnosti se nejlépe dosahuje vedením snadno dostupných záznamů (např. prostřednictvím elektronické databáze na internetu s pokročilými vyhledávacími nástroji) o všech zásadních rozhodnutích v průběhu veřejného nakupování ve strukturované (uspořádané) podobě Veřejný program a veřejný projekt Veřejný program se zabývá řízením změn. Opírá se o strategický záměr a plán, jak změn dosáhnout. Často se musí vypořádat s neurčitostí a nejistotou při dosahování požadovaných výstupů, a proto musí být dostatečně pružně nastaven, aby mohl reagovat na okolní prostředí. Programy v rámci dosahování svých cílů využívají mnohé nástroje, včetně projektů. Účelem programování je vytvořit jednotné, koherentní a podrobné implementační rámce a zajistit jejich transparentnost, předvídatelnost a racionalitu. Příkladem takových programů mohou být operační programy vytvořené pro čerpání dotací z EU, např. Operační program Adaptabilita, Operační program Doprava, Operační program Životní prostředí atd. 13) Veřejným projektem se rozumí proces s jasně definovaným začátkem a koncem, přesně stanovenými finančními a jinými zdroji, vývojem a výstupy. Projekt je zpravidla vymezen třemi znaky: časem, zdroji a aktivitami. Program může sestávat z jednoho, ale i z desítek projektů, které se dále dělí na několik procesních fází. 14) Vztah mezi programy a projekty, včetně zobrazení typických fází projektů, ukazuje obrázek 1. 9) OSTROM, Elinor. Institutional Rational Choice: An Assessment of the Institutional Analysis and Develpomental Framework. In SABATIER, Paul. Theories of the Policy Process. Boulder: Westview Press, s , s ) Termín definovaný literaturou (v angl. good governance) jako způsob, jakým veřejné instituce naplňují veřejné zájmy a spravují veřejné prostředky tak, aby odpovídaly normám právního státu, zajišťovaly hospodárnost veřejných výdajů a odpovědnost veřejného sektoru a zamezovaly korupci, např. INTERNATIONAL MONETARY FUND (IMF). The IMF's Approach to Promoting Good Governance and Combating Corruption A Guide [online]. Last updated: June 20, Dostupné z: 11) A to jak u zadavatelů, tak u dodavatelů. Stav těchto nákladů v rámci EU popisuje například studie PricewaterhouseCoopers (PwC) ve spolupráci s London Economics (LE) a Ecorys Research and Consulting. Public procurement in Europe: Cost and effectiveness [online]. A study on procurement regulation. Prepared for European Commission, March Dostupné z : 12) OECD Principles for Integrity in Public Procurement [online]. OECD, s Dostupné z: 13) The UK Office of Government Commerce. OGC Gateway Process: Review 0 : Strategic assessment [online]. London : Office of Government Commerce, s. 4. Dostupné z: Manuál projektového cyklu zahraniční rozvojové spolupráce České republiky. Praha: Ústav mezinárodních vztahů pro Ministerstvo zahraničních věcí ČR, s. 12. Dostupné také z: wp-content/uploads/manual-pcm-cr.pdf. 14) HM Treasury. Value for Money Assessment Guidance [online]. Norwich: Crown copyright, s. 17. Dostupné z: vfm_assessmentguidance061006opt.pdf, The UK Office of Government Commerce. OGC Gateway Process: Review 0 : Strategic assessment [online]. London: Office of Government Commerce, s. 4. Dostupné z: /http://www.ogc.gov.uk/documents/cp0004.pdf 9
12 Obrázek 1: Programy, projekty a jejich typické fáze evaluace a audit implementace projekt 1 projekt 2 projekt 3 Program identifikace formulace V rámci projektového (i nákupního) cyklu následuje po fázi programování fáze identifikace projektu. Ve fázi identifikace se v rámci veřejného nakupování určují vhodné statky k pořízení v souladu s naprogramovanými prioritami a určující se jeho základní věcné, zdrojové, časové a technické parametry, přičemž jedním z hlavních hodnotících kritérií je relevance, 15) tj. soulad záměru s nadřazenými programy a strategiemi, posouzení účelnosti, účinnosti a hospodárnosti záměru atd. Dále tato fáze zahrnuje posouzení proveditelnosti a vhodnost nastaveného řízení daného projektu. Další fází projektu (nákupu) je formulace, jejíž hlavní náplní je určení podrobných výstupů a výsledků (cílů) projektu, 16) stanovení řídících a koordinačních mechanismů a finančního a pracovního plánu projektu, jakož i ověření proveditelnosti projektu jako celku z hlediska jeho nastavení. V této fázi jsou opět kontrolovány relevance a proveditelnost projektového návrhu, 17) jakož i stanoveny bližší podmínky pro další řízení projektu. Předposlední fází projektu (nákupu) je implementace neboli realizace. V této fázi je prostřednictvím finančních a lidských zdrojů dosahováno zamýšlených výstupů a cílů (výsledků) projektu. 18) Závěrečnou fází projektu (nákupu) je evaluace a audit, během kterých se sleduje, jaká je skutečná relevance realizovaného nákupu vzhledem k veřejným potřebám, jaké jsou výsledky projektu a dopady na cílové skupiny, jaká byla účinnost realizace stanovených výstupů, jaká je udržitelnost přínosů veřejných nákupů do budoucna atd. 19) V oblasti nakládání s veřejnými prostředky hovoříme obvykle o veřejných nákupech jako o projektech s jasně definovaným účelem. Jakožto projekty by veřejné nákupy měly vycházet z dlouhodobějších programů, které určí dlouhodobější strategické cíle a budou jednotlivé nákupy koordinovat. Výjimku tvoří operativní nákupy na pokrytí každodenních potřeb úřadů. Avšak i u těchto typů nákupů se může využít projektového přístupu (např. prostřednictvím rámcových smluv s dodavateli drobných služeb) Veřejné nakupování a zadávání veřejných zakázek V České republice se debata nejčastěji zužuje na samotnou problematiku zadávání veřejných zakázek. Zadávání veřejné zakázky je ovšem jen jedna z dílčích částí veřejného nakupování (mezi fází formulace a realizace), kterou je vhodné chápat spíše jako prostředek k dosažení cíle. Oproti tomu samotným účelem veřejného nakupování je pozitivní rozdíl mezi celospolečenskými přínosy a náklady určitého projektu (environmentální, sociální, bezpečnostní apod.) v určitém časovém období. Projekt může být také realizován prostřednictvím několika veřejných zakázek. K obdobnému komplexnímu chápání projektu se kloní i Evropská unie v chystané směrnici regulující veřejné zakázky, kdy pojem jediné zakázky zahrnuje všechny dodávky, stavební práce a služby potřebné pro provedení konkrétního projektu. 20) Celkový vztah mezi zadáváním veřejné zakázky (veřejných zakázek) a fázemi projektového (nákupního) cyklu znázorňuje obrázek 2. 15) Ústav mezinárodních vztahů pro MZV ČR (2006). 16) Případně i odhadu dopadů daného projektu, tj. nepřímých přínosů daného projektu. 17) Ústav mezinárodních vztahů pro MZV ČR(2006), s ) Ústav mezinárodních vztahů pro MZV ČR(2006), s ) Ústav mezinárodních vztahů pro MZV ČR(2006), s ) Evropská komise. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zadávání veřejných zakázek [online]. Brusel, ze dne Čl. 1, odst. 2. Dostupné z: 10
13 Obrázek 2: Projektový (nákupní) cyklus a veřejné zadávání Programování evaluace a audit (kontrola) implementace (realizace) Zdroj: Evropská komise, ) Zásady 3E 3E je zkratkou pro anglické termíny economy, efficiency a effectiveness překládané do českého jazyka jako hospodárnost, účinnost a účelnost. 22) Jedná se o dnes již velmi známé rozpočtové zásady, kterými by se měl řídit každý, kdo pracuje s veřejnými prostředky, zejména s prostředky z rozpočtu Potřeby Vysoká zaměstnanost a špatné platové vyhlídky znevýhodněných mladých lidí Identifikace (záměr) formulace (projektová dokumentace) Obrázek 3: Grafické znázornění vztahů mezi zásadami 3E Zdroj: Evropský účetní dvůr, 2010 Exogenní faktory Sociální faktory Celkové ekonomické podmínky Daňové pobídky pro průmysl Evropské unie. 23) Vztah mezi těmito rozpočtovými zásadami znázorňuje obrázek 3. Účelností (angl. effectiveness) se rozumí dosažení stanovených cílů, resp. uspokojení dané potřeby. Vezmeme-li v úvahu jeden konkrétní veřejný nákup a představíme si ho jako cestu, je dodržování zásady účelnosti pravidlem, které nás orientuje ve smyslu kam nejlépe máme dojít, tj. čeho chceme realizací nákupu dosáhnout. Účinnost (angl. efficiency) je oproti tomu zaměřena na dosažení co nejlepšího vztahu mezi použitými prostředky a dosaženými výsledky. V rámci použité metafory cesty je zásada účinnosti pravidlem určujícím kudy do stanoveného cíle dojít, abychom nakonec měli z cesty ten nejlepší užitek. Hospodárností (angl. economy) v užším smyslu se pak rozumí použití prostředků k činnosti orgánů tak, aby byly k dispozici ve správnou dobu, v dostatečném množství a přiměřené kvalitě a za nejvýhodnější cenu. V rámci jednotlivého veřejného nákupu si zásadu hospodárnosti můžeme představit jako pravidlo, která nám poskytne návod jakým způsobem s ohledem na výdaje nejlépe do stanoveného cíle dojít. Výstupy Dopady Do regionu vstupují nová průmyslová odvětví díky zlepšeným schopnostem a znalostem Vyšší životní úroveň Výsledky Počet studentů, kteří našli práci Zvýšení průměrného platu Cíle Zvýšit pracovní příležitosti a platovou hladinu pro znevýhodněné mladé lidi v regionu X. Vstupy Financováíní Granty Zařízení Školitelé. Procesy Pořádání kurzů odborné přípravy Výstupy Počet hodin poskytnuté odborné přípravy Počet úspěšných absolventů kurzů Efektivnost Hospodárnost Účelnost 21) European Commision. Aid Delivery Methods : Project Cycle Management Guidelines [online]. London: European Commision, s. 24. Dostupné z: 22) Manuál pro audit výkonnosti [online]. Evropský účetní dvůr, Odbor pro rozvoj auditu a sestavování zpráv, s Dostupné z: Jak zohledňovat principy 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost) v postupech zadávání veřejných zakázek [online]. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, s Dostupné z: Zásady 3E jsou vymezeny v obdobném významu v zákoně č. 320/2000 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 23) Nařízení Rady č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství [online]. In Úřední věštník Evropské unie 2002, roč. 01, sv. 4, s. 74. Dostupné z: 11
14 3.1.6 Hospodárnost ve veřejném nakupování Hospodárnost v širším smyslu chápeme jako cíl veřejného nákupu, přičemž toto pravidlo je nutné vnímat v rámci celého životního cyklu veřejného nakupování. Tak o tom hovoří i rozsudek krajského soudu v Brně, který za účel veřejných nákupů považuje výběr nejvhodnějšího řešení, uzavření smlouvy na veřejnou zakázku a její uskutečnění, a sice na základě výběru pro zadavatele nejvýhodnější nabídky. 24) Jako hospodárná jsou označována ta řešení, která vykazují zlepšení oproti stávající situaci, a to alespoň v jedné z těchto variant zvýšení hospodárnosti: snížení vstupů při zachování stejné kvality, nižší ceny zdrojů použitých pro zajištění výstupů, zajištění dodatečných výstupů, tj. zvýšení kvality či množství výstupů při stejných vstupech, zlepšení poměru mezi výstupy a jednotkovými náklady vstupů, změna poměrů mezi různými výstupy zaměřenými na dosažení podobného celkového cíle způsobem, který zajišťuje větší celkové výstupy pro stejné vstupy. 25) Hodnota za peníze Hodnota za peníze (angl. value for money) 26) představuje zásadu založenou na co nejlepším využití dostupných zdrojů vzhledem k požadovaným cílům. Pro naplnění zásady hodnoty za peníze je třeba uvažovat náklady nejen na pořízení (pořizovací cena), ale také předpokládané náklady na zajištění provozu a údržby po dobu uvažované životnosti daného předmětu nákupu, včetně nákladů na likvidaci, až předmět nákupu doslouží. Jde tedy o koncept zahrnující celý životní cyklus daného nákupu. Tento pojem tedy nemusíme nutně chápat pouze ekonomicky, ale též např. environmentálně či sociálně. K objektivizaci hodnoty za peníze pro složitější nákupy slouží nástroje finanční a ekonomické analýzy (angl. Cost-Benefit Analysis, zkr. CBA). Ve Velké Británii, odkud pojem hodnota za peníze pochází, jej definují jako optimální kombinaci celoživotních nákladů a kvality (jinak také vhodnosti pro daný účel) zboží či služby, která splňuje požadavky uživatele. 27) K naplnění zásady hodnoty za peníze je na programové úrovni samozřejmě vhodné, aby nákupy odpovídaly plánování a úzce korespondovaly s vládními strategiemi. 28) Ve veřejných nákupech je pak zásada hodnoty za peníze určující pro formulování nákupní strategie, a to na základě vztahu mezi náklady konkrétního nákupu a jeho riziky. Vztah nákladů a rizik z hlediska hodnoty za peníze znázorňuje obrázek 4. Obrázek 4: Vztah nákladů a rizik nákupu s ohledem na hodnotu za peníze (těžiště hodnoty za peníze) RIZIKO Zdroj: OGC, 2005 Zajistit kvalitní dodávku Minimalizovat transakční náklady NÁKLADY Řídit dodávku Snížit cenu Výše uvedený obrázek ukazuje, že při nízkých nákladech a nízkých rizicích je imperativem pro správnou nákupní strategii snížení transakčních nákladů, případně sdružené či centrální zadávání. Naopak při vysokých nákladech a nízkých rizicích je nejdůležitější hodnotou pro zadavatele nízká cena, které se zpravidla dosahuje aukčním způsobem zadávání veřejných zakázek či snížením transakčních nákladů nákupu. Při vysokých rizicích a nízkých nákladech ustupuje význam ceny jako hodnoty v daném nákupu do pozadí a významnější se stává potřeba zajistit kvalitní službu, resp. dodávku. Nejsložitější situace nastává při nákupech, které představují vysoké náklady a současně vykazují vysoká rizika dodávky dané veřejné zakázky. Takové případy vyžadují úzkou spolupráci s vybraným dodavatelem a především použití vysoce kvalifikovaného personálu na straně zadavatele pro řádné projektové řízení nákupu, neboť sebemenší zaváhání může mít dalekosáhlé účinky na hodnotu za peníze. 29, 30) Poměr rizik a nákladů je rozhodující pro volbu optimální a ekonomicky obhajitelné strategie konkrétního provádění nákupu. Z výše uvedeného je patrné, že hodnota za peníze je promítnutím principu 3E, jakožto obecnějších rozpočtových zásad, do procesu veřejného nakupování a projevuje se v různých kategoriích nákupů různě. 31) 24) Česko. Krajský soud v Brně. Rozsudek č. j. 62 Ca 28/ In Sbírky rozhodnutí [online] Dostupné také z: dále viz také rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, č. j. 5Afs 78/ ) PALGUTA, Ján. Náměty ke zvyšování hospodárnosti u infrastrukturních staveb. In Boj proti korupci: sborník textů pracovní skupiny pro boj proti korupci [online]. Praha: Úřad vlády České republiky, NERV, 2011, s , s ) Zlepšení v oblasti zajištění hodnoty za peníze ve veřejných zakázkách se přímo objevuje jako jeden z dvou cílů návrhu nové Směrnice Evropského parlamentu a Rady o zadávání veřejných zakázek, KOM(2011) 896 v konečném znění: Zvýšit účinnost veřejných výdajů, aby se zajistily nejlepší možné výsledky zadávání zakázek z hlediska efektivnosti vynaložených prostředků. Z toho vyplývá zejména zjednodušení a zvýšení pružnosti stávajících pravidel zadávání veřejných zakázek. Efektivnější a účinnější postupy přinesou prospěch všem hospodářským subjektům a usnadní účast malých a středních podniků a zahraničních účastníků. Anglický pojem value for money zde byl přeložen jako efektivnost vynaložených prostředků. 27) HM Treasury. Value for Money Assessment Guidance [online]. Norwich : Crown copyright, Dostupné z: vfm_assessmentguidance061006opt.pdf. 28) Např. MAMIRO, Reginald G. Value for Money, The Limping Pillar in Public Procurement experience from Tanzania. Paper from the 4th International Public Procurement Conference Dostupné z: Nebo OECD Principles for Integrity in Public Procurement [online]. OECD, s Dostupné z: 29) The UK Office of Government Commerce. Managing Public Sector Procurement [online]. London : Office of Government Commerce, s. 2. Dostupné z: https://update.cabinetoffice.gov.uk/sites/default/files/resources/introduction-public-procurement.pdf. 30) Např. nekvalitně provedená dopravní stavba (most apod.) může vyvolat až násobně větší náklady životního cyklu než byla hodnota prvního pořízení takové stavby. 31) Více viz oddíl 4.3 této studie. 12
15 3.2 EXISTUJE DOBRÁ MEZINÁRODNÍ PRAXE? Cesty k hospodárnosti ve veřejném nakupování Předchozí oddíl této kapitoly obsahoval definice výchozích pojmů a popis zásad, které by měly být dodržovány při veřejném nakupování. Následující oddíl představí ve zjednodušené podobě teoretické poznatky o implementaci těchto zásad a odpoví na otázku, nakolik můžeme jejich uplatnění nalézt v dobré zahraniční praxi. Vycházíme přitom z výše definované zásady hospodárnosti (v širším smyslu) ve veřejném nakupování, k jejímuž dosažení vedou v zásadě čtyři cesty: 32) vyjednání lepší smlouvy s dodavatelem (podmínky a průběh zadávacího řízení, případně následná dovolená úprava smlouvy ve prospěch zadavatele), agregace poptávky ke zvýšení pákového efektu na dodavatele (sdružené a centrální nákupy), snížení procesních a transakčních nákladů (náklady nákupního cyklu), zlepšení projektového a smluvního řízení, včetně správy aktiv (řízení nákupního cyklu) Vyjednání lepší smlouvy s dodavatelem Jedním z klíčových aspektů k dosažení hospodárnosti je zajištění dobrých smluvních podmínek a kvalitního zadávacího procesu veřejné zakázky tak, aby bylo dosaženo co nejlepších výsledků pro zadavatele ve smyslu hodnoty za peníze. 33) Dobré smluvní podmínky by měly vycházet z konkrétních potřeb zadavatele a rizik, které realizace veřejné zakázky představuje. Je žádoucí využívat jako výchozí text konkrétní smlouvy určité smluvní standardy. 34) Tyto standardy mohou totiž zejména u typizovaných nákupů s větší jistotou ochránit právní postavení zadavatele na straně jedné a snižovat transakční náklady a rozšiřovat okruh soutěžitelů ochotných podat nabídku na veřejnou zakázku na straně druhé. Kvalitní zadávací proces je založen na mnoha aspektech a je do značné míry dán národní legislativou. Ta určuje základní soutěžní standardy 35) pro postup při zadávání veřejných zakázek. Důležitá je však také organizace trhu s veřejnými zakázkami projevující se kvalitou informování o zakázkách, existencí registrů způsobilých soutěžitelů, fungujícím centrálním či sdruženým zadáváním, 36) objektivním benchmarkingem aktuálních tržních cen apod. Taktéž technické nástroje, zejména pro aukční zadávání veřejných zakázek, mohou pozitivně ovlivnit výsledky zadávacího procesu, a to především tam, kde hodnota za peníze spočívá převážně v cenovém kritériu. Při složitějších veřejných zakázkách (např. víceleté plnění, technicky složitý nebo komplikovaný předmět nákupu) to mohou být i různé softwarové nástroje. V neposlední řadě je třeba brát v úvahu i lidský faktor, tj. profesionalitu, znalosti, dovednosti, zkušenosti a morální integritu osoby, která zadávací řízení připravuje a realizuje Agregace poptávky ke zvýšení pákového efektu na dodavatele (sdružené a centrální nákupy) V posledních letech lze u většiny států pozorovat tendenci k centralizaci systémů veřejných zakázek, zejména v oblasti centrálních státních. 37) Smyslem této centralizace je především dosažení úspor z rozsahu, koordinace nákupu stejného zboží a služeb na úrovni státu, jakož i snížení transakčních nákladů a standardizace smluvních podmínek nákupů. Například v Itálii obstarává centrální zadávání společnost Consip vlastněná ministerstvem financí. Její fungování je zajišťováno ze státního rozpočtu a služby jsou určeny pro všechny veřejné zadavatele, přičemž pro centrální vládu je povinné společnost využívat. Celkový objem nákupů zprostředkovaných Consipem v roce 2009 tvořil 1,7 mld. eur při 140 zaměstnancích. 38) V Dánsku vystupuje takováto organizace pod názvem Statens og Kommunernes Indkobs Service (SKI) a je vlastněna z 55 % ministerstvem financí a ze 45 % asociací místních samospráv. Financování je zajištěno přibližně 1% poplatkem z každého zprostředkovaného obchodu. SKI zprostředkovalo v roce 2009 obchody v hodnotě 1,3 mld. euro a zaměstnává 85 osob. 39) Tyto agentury využívají efektu agregace poptávky, díky kterému mohou: realizovat úspory z rozsahu 40) a zároveň vytvářet větší tlak na dodavatele (např. i stanovením kvalitních smluvních standardů nákupů). Podobné organizace na celostátní úrovni existují v mnoha zemích EU. 41) Tyto organizace současně vykazují značné úspory ve snížení transakčních nákladů veřejných zakázek pro malé veřejné zadavatele, kteří nemusejí organizovat vlastní veřejné zakázky, ale ve značném rozsahu mohou využívat rámcových smluv centrálních zadavatelů. V návrhu nových směrnic EU o zadávání veřejných zakázek je možnost centrálního či sdruženého zadávání ještě více zdůrazněna a navrhovaná pravidla mají vést k širšímu využití tohoto nástroje pro dosahování hospodárnosti ve veřejném nakupování. 42) 32) The UK Office of Government Commerce. Procurement efficiency and value of money measurement [online]. London: Office of Government Commerce, 2005, s. 9. Dostupné z: _Procurement_Efficiency_and_Val.pdf. 33) DIMITRI, Nicola (ed.). Handbook of Procurement. Waltham: Academic Press, s ) Více ke smluvním standardům viz oddíl této studie. 35) Více k soutěžním standardům viz oddíl této studie. 36) Více k centrálnímu zadávání viz oddíl této studie. 37) DIMITRI(2006), s ) Centralised Purchasing Systems in the European Union [online]. OECD Library, No. 47, 29. April 2011, s. 32. Dostupné z: centralised-purchasing-systems-in-the-european-union_5kgkgqv703xw-en. 39) Centralised Purchasing Systems in the European Union [online]. OECD Library, No. 47, 29. April 2011, s. 32. Dostupné z: 40) Jde o základní ekonomický princip, podle kterého výrobní náklady s rostoucími objemy výstupu klesají. Více viz např. O SULLIVAN, Arthur. Urban Economics. Boston: McGraw Hill, ) Ve Spolkové republice Německo je to zejména organizace BESCHA (Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innerrn (BESCHA) s koordinační rolí Geschäftstelle Kaufhaus de Bundes (KdB), ve Velké Británii Government Procurement Service (GPS), dříve Buying Solutions, s koordinační rolí Office of Government Commerce (OGC), avrakousku Bundesbeschaffung GmbH (BBG). 42) Návrhy nových směrnic o veřejném zadávání úpravu dokonce připouští, aby zadavatelé z jednoho členského státu nakupovali od centrálních zadavatelů z jiných členských států. 13
16 Na druhou stranu při necitlivém nastavení systému centrální nákupů může docházet k omezování přístupu malých a středních podniků k veřejným zakázkám a rozvoji monopolních struktur na trhu. Hrozbou může být také přílišná uniformita centrálních nákupů, kdy definované standardy nakupovaných komodit nemusí vždy vyhovovat specifickým požadavkům koncových uživatelů, jejichž cíle nemusí být centrálními nákupy naplněny. Samostatnou stránkou je taktéž nastavení vhodné délky rámcových smluv s dodavateli tak, aby i po několika letech smluvní podmínky vyhovovaly aktuálním potřebám koncových uživatelů např. kvůli překotným technologickým změnám a rychle se měnícím podmínkám na trhu. 43) Snížení procesních a transakčních nákladů (náklady nákupního cyklu) Velká část veřejně poptávaných výrobků či služeb se nakupuje periodicky a jejich charakteristika je v mnoha případech shodná či velmi podobná. Veřejní zadavatelé například s velkou pravidelností nakupují IT zařízení (tiskárny, laptopy, faxy, software), zemní plyn, elektřinu, pohonné hmoty, kancelářský nábytek, služební vozy a další. Díky standardizaci je možné sjednotit informace a procesy zadávacích řízení a snížit tak náklady nákupního cyklu. Řadu komodit lze velmi přesně popsat, přičemž lokání požadavky bývají často podobné. Díky tomu je možné výrazně snížit transakční náklady, které by vznikly, pokud by každý zadavatel zvlášť vytvářel specifické požadavky na zboží či služby stejného druhu. 44) Například ve Německu funguje Úřad pro centrální zadávání spolkového ministerstva vnitra (Beschaffungsamt des Bundesinnenministeriums, BMI), který v současné době nakupuje zboží a služby pro orgány veřejné správy, nadace a organizace v působnosti spolkové vlády. Důležitou funkcí této agentury je též spravování standardizovaných technických požadavků na nakupované komodity, které zahrnují širokou škálu zboží a služeb, např. kancelářské vybavení, dopravní prostředky, informační a komunikační technologie aj. Pro tyto standardizované komodity pak existují vzorové specifikace, které jednotlivým zadavatelům výrazně snižují náklady, neboť je nemusejí samostatně vytvářet Zlepšení projektového a smluvního řízení, včetně správy aktiv (řízení nákupního cyklu) Jak bylo ukázáno výše, moderní přístup k veřejnému nakupování se snaží řešit kvalitu nákupu v celém nákupním cyklu. Nejde zdaleka jen o efektivní řízení samotného průběhu realizace nákupu (což je typické zejména u stavebních zakázek), ale i o jeho řízení ve fázi záměru, formulování projektové dokumentace, evaluace a auditu. Pro zadavatele je v tomto ohledu klíčové efektivní projektové řízení. Toho lze dosáhnout především jasně vymezenou a efektivně implementovanou standardní metodikou. 45) Ve Velké Británii se v této souvislosti používá standardů tzv. portfolia nejlepší praxe, 46) konkrétně metodiky PRINCE 2. Jde o strukturovanou metodiku projektového řízení obsahující jasné postupy k řízení, kontrole a organizaci veřejných projektů, včetně veřejných nákupů. Pro zlepšení projektového a smluvního řízení je možné využít množství dalších technik, např. nezávislou kontrolu projektů (nákupů) v kritických fázích projektového (nákupního) cyklu, 47) případně přísnější režim kontroly velkých projektů a institut osoby odpovědné za nákup. 48) Teze 1: Existují dobré příklady zahraniční praxe, a to nejen v zadávání veřejných zakázek, ale i v celém cyklu veřejného nakupování. Neomezují se pouze na standardy soutěžní, ale i technické, ekonomické a smluvní, jakož i na standardy v oblasti projektového řízení nakupování. 3.3 JE DOSAHOVÁNÍ HOSPODÁRNOSTI POLITICKOU NEBO APOLITICKOU ČINNOSTÍ? Každý veřejný nákup vychází z logiky věci z předchozího politického rozhodnutí. Delegovaní zastupitelé zvolení do svých funkcí voliči rozhodují o tom, na co budou ve veřejném zájmu vynaloženy veřejné prostředky. Rozhodování bývá logicky provázeno politickou diskusí o tom, na co dané prostředky použít, a výsledkem této diskuse je základní strategické rozhodnutí, co koupit. Po tomto rozhodnutí však následuje veřejný nákup jakožto samotný veřejný projekt, jak byl definován výše. Z hlediska hospodárnosti se přitom jedná o racionální ekonomický proces, který musí mít rysy technokratické provozní záležitosti. Základní podmínkou pro hospodárný veřejný nákup je tedy ochrana rozhodování před politickými vlivy narušujícími hospodárnost procesu samotného nákupu. 43) Centralised Purchasing Systems in the European Union [online]. OECD Library, No. 47, 29. April 2011, s. 20, 21. Dostupné z: governance/centralised-purchasing-systems-in-the-european-union_5kgkgqv703xw-en. 44) DIMITRI (2006). s. 57. Obdobný přístup je používán například ve Velké Británii, kdy byly typické nákupy veřejného sektoru rozčleněny do jednotlivých kategorií nákupů (tzv. Category Management) a tyto kategorie nákupů jsou podrobeny jednotné strategii nákupu (např. síťové služby, dopravní flotila, profesionální služby, cestovní a ubytovací služby, stavby). Více viz oddíl 4.3 této studie. 45) DIMITRI (2006), s ) Tyto standardy byly spravovány dnes již zaniklou agenturou Office of Government Commerce (OGC). S přesunem její agendy pod kompetence úřadu britské vlády (Cabinet) však tyto standardy nezanikly a nadále se používají. 47) Tzv. Proces bran (Gateway Process) ve Velké Británii, viz oddíl a této studie. 48) Tzv. seniorní odpovědná osoba (Senior Responsible Owner) ve Velké Británii. 14
17 Tabulka 1: Rozdíly mezi politics (politický program) a policy (veřejný projekt) Politics politický program Volení politici a zájmové skupiny v politické diskusi formulují veřejné potřeby, stanovují cíle, termíny a alokují veřejné zdroje k jejich dosažení. Doména politické diskuse a rozhodování s vlivem skupinových zájmů a ideologie. Policy veřejný projekt Praktická implementace politiky úřednickým aparátem na základě odborného rozhodování o způsobech naplňování politických cílů pomocí konkrétních veřejných programů a projektů. Doména objektivního a racionálního rozhodování o konkrétních postupech implementace veřejných projektů hospodárně a ve veřejném zájmu. Není náhodou, že tento poznatek bývá uváděn v praxi hlavně v angloamerickém prostředí, neboť angličtina rozlišuje výraz politika podle tří různých významů. Jsou jimi: polity, politics a policy. Polity je rámec, ve kterém se politika odehrává (je definován např. ústavou či jinými zákony). Politics je výraz pro soupeření v rámci politiky, vyjednávání a hledání konsensu v daném tématu. Klasickým příkladem politics je např. parlamentní debata, zda rozpočet ministerstva obrany dostane o 5 mld. více či méně. Příkladem politics na lokální úrovni může být jednání zastupitelstva o vymezení daného území pro výstavbu průmyslové zóny. Třetím termínem je policy, kterým se rozumí konkrétní projevy politiky, tj. vydané zákony, přijaté strategie apod. Samotná tvorba policy by pak měla být doménou úředníků, resp. státní správy. 49) Když bychom se měli na veřejné nakupování podívat pohledem anglické terminologie, projevem polity by byly zejména směrnice EU upravující zadávání veřejných zakázek, dále zákon o veřejných zakázkách, ale také ministerské vyhlášky provádějící tento zákon. Politics by pak představovala rozhodnutí, kam budou veřejné finance alokovány, co by mělo být pořízeno, o čemž rozhodují politici. Po jejich rozhodnutí však přichází na řadu policy, tj. vlastní naplnění (realizace) těchto rozhodnutí, které by mělo být více či méně v kompetenci pověřených úředníků, kteří kontrolují veřejný zájem při pořizování daného zboží, služby či stavebních prací, přičemž by se měli snažit v maximální míře naplnit zásadu hospodárnosti v širším smyslu, resp. hodnoty za peníze, které vycházejí ze širších rozpočtových zásad 3E. Teze 2: Hospodárnost veřejného sektoru, včetně veřejného nakupování, je v dobré zahraniční praxi v zásadě nepolitickou činností veřejného sektoru. 3.4 JAKÝ JE VZTAH MEZI NEHOSPODÁRNOSTÍ VE VEŘEJNÉM NAKUPOVÁNÍ A KORUPCÍ? V prvé řadě je nutné si uvědomit, že veřejné nákupy představují obchodní vztahy mezi veřejným a soukromým sektorem, a tím pádem také jednu z možností, jak realizovat korupční transakci, tedy nelegálně získávat prostředky z veřejných zdrojů na základě korupční dohody. Z tohoto důvodu jsou veřejné nákupy, stejně jako ostatní obchodní vztahy mezi soukromým a veřejným sektorem (např. udělování dotací, prodej nebo pronájem veřejného majetku), korupčně silně atraktivní a záleží na schopnostech veřejného sektoru, nakolik bude těmto rizikům čelit. Tyto hrozby si uvědomují i orgány EU, které považují nepoctivé obchodní postupy (protekcionismus, korupci, střet zájmů apod.), za vysoce rizikové a snaží se problémy řešit v návrhu nové evropské směrnice o veřejných zakázkách. 50) V této souvislosti lze v procesu veřejného nákupu identifikovat zejména níže uvedená korupční rizika: Definování veřejných potřeb determinující předmět nákupu a požadavky na dodavatele Plánovaná investice nebo nákup jsou zbytečné. Veřejná potřeba je vyvolána uměle, nákup má prakticky minimální nebo žádnou přidanou hodnotu (výsledky) pro společnost. Účelem je pouze nebo převážně zajistit příjem a zisk předem vybranému dodavateli. Plánovaný nákup není náležitě ekonomicky posouzen s ohledem na dlouhodobější potřeby a optimální poměr celoživotních nákladů a kvality (přínosů) nákupu, tj. hodnotu za peníze. Nákupy nejsou systémově koordinovány. Na úrovni státu (jedna právnická osoba) dochází k nákupu stejných či podobných komodit (služeb, prací) různými organizacemi. Dochází k plýtvání na úrovni transakčních nákladů. Nejsou pravidla a opatření (instituce) pro systémové řízení rizik střetu zájmů (efekt otáčivých dveří), rozhodování o nákupu je již od začátku nelegitimně a netransparentně ovlivňováno různými zájmovými skupinami (bývalý management, političtí poradci, různí konzultanti, poradenské společnosti atp.) bez nezávislé kontroly v kritických fázích rozhodování. Příprava nákupu návrh nákupu, příprava zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k nákupu je navržena ve prospěch konkrétního dodavatele, tržní konkurence je znemožněna nebo silně omezena, zadání se nepodřizuje ekonomickým požadavkům nákupu, ale požadavkům předem vybraného dodavatele. Zadávací dokumentace (specifikace poptávaného předmětu, kvalifikační požadavky na dodavatele apod.) jsou zbytečně složité, nesrozumitelné a matoucí s cílem skrýt korupční jednání a znemožnit monitoring. Tyto dokumenty také často nedbají na důsledný a vyvážený přenos rizik na dodavatele. Na vypracování zadávací dokumentace se podílejí externí poradci, případně různé stínové politické struktury (osobní poradci politiků, šedé eminence, různí prostředníci a lobbisté atd.), kteří skrytě upřednostňují jednoho dodavatele a nejsou u nich dány systémové a účinné pojistky nezávislosti, absence střetu zájmů a odpovědnosti za vadné plnění. Jsou zneužívány podmínky pro přímé zadání zakázky bez soutěže. 49) FIALA, Petr, SCHUBERT, Klaus. Moderní analýzy politiky: uvedení do teorií a metod policy analysis. Praha: Barrister & Principal, s ) Více k této problematice je uvedeno v oddíle 3.5 této studie. 15
18 Výběr dodavatele Osoby, které rozhodují o výběru dodavatele, jsou zaujaté a nerozhodují objektivně (úplatky, provize, střet zájmů, protěžování). Nemusí jít jen o členy komisí (pro otevírání obálek s nabídkami, pro posuzování kvalifikace, pro posuzování a hodnocení nabídek), ale také o osoby, které v daném nákupu zastupují zadavatele (členové statutárních orgánů). Jsou užita nevhodná hodnotící kritéria, která umožňují netransparentní hodnocení nabídek ve prospěch preferovaného dodavatele a nevyjadřují hodnotu za peníze. Taková hodnocení je pak většinou obtížně přezkoumatelná. Určitý uchazeč může být také zvýhodněn tím, že jsou mu ještě před podáním nabídek poskytnuty informace ostatním uchazečům nedostupné. Realizace nákupu (zakázky) Vybraný dodavatel kompenzuje náklady na úplatky změnou reálného plnění oproti původnímu předmětu nákupu (kvalitativně a/nebo množstevně), a to na základě uzavřené smlouvy dle tajné dohody s osobou odpovědnou za kontrolu plnění smlouvy. Jsou změněny smluvní podmínky v neprospěch zadavatele. Plnění smlouvy je vykazováno na základě falešné či neprůkazné evidence. Neplnění smlouvy ze strany dodavatele není zadavatelem sankcionováno podle původních smluvních podmínek. Supervize a kontrola projektu na straně zadavatele je podjatá a straní dodavateli. Konečné vyhodnocení a audit Osoby odpovědné za vyúčtování a vyhodnocení nákupu (účetní, auditoři) jsou podjatí nebo uplacení. Jsou ochotni vykazovat falešné či zavádějící výsledky o realizaci nákupu. Nejsou jasně dané standardy (metodika), jak posuzovat výsledky projektu. 51) Výskyt výše uvedených korupčních rizik je pak v konkrétním případě umocněn neracionálním rozhodováním (úmyslným či z neznalosti) 52) kupujícího o potřebě veřejného nákupu, nastavení jeho věcných parametrů, způsobu jeho vysoutěžení a kontrole jeho dodávky. Právě prvky hospodárnosti v plánování a definování veřejných nákupů (např. ekonomické posouzení potřeb, standardy projektového řízení, smluvní standardy, technické standardy, soutěžní standardy) mohou významně snížit korupční rizika v celém nákupním procesu. V případě, kdy je racionálně posouzena účelnost nákupu, nákup je ekonomicky dobře nastaven a výběr dodavatele se stane předmětem skutečné soutěže, lze očekávat, že výsledná cena a podmínky dodávky nebudou generovat tolik korupčních příležitostí a neposkytnou dodavateli velký prostor pro krytí případných nákladů na korupční transakce. Bude tak současně realizován náklad s optimální ekonomickou hodnotou, tj. budou šetřeny prostředky veřejného sektoru, potažmo daňových poplatníků, a bude vyvíjen tržní tlak na inovace, který umožní ve střednědobém a dlouhodobém horizontu posílit potenciál konkurenceschopných podniků. Jde tedy svým způsobem o win-win-win řešení, kterým budou efektivně: vynaloženy veřejné prostředky, snížena korupční rizika, posílena konkurenceschopnost kvalitních a inovativních podniků. Korupční rizika samozřejmě mohou být snížena jen při splnění dalších systémových podmínek (pojistek), které spočívají zejména v tom, že zadavatel uplatňuje kontrolu čtyř očí, za nákup je jasně stanovena osobní odpovědnost konkrétní fyzické osoby a je efektivně řízeno riziko střetu zájmů, protěžování a nekalých praktik ať již ve fázi přípravy nákupu, výběru dodavatele či realizace nákupu. Nezbytností je i systémové vzdělávání v nákupních aktivitách, a to nikoliv jen v pravidlech soutěže, ale všestranné, tj. v technické oblasti, projektovém řízení, smluvním řízení a ekonomii veřejných nákupů. V kontextu popisu vztahu mezi korupcí a nehospodárnosti je vhodné zmínit přirozená omezení výše uvedených opatření na straně zadavatele. Přes veškeré snahy zadavatelů předcházet problémům korupce mohou existovat i vnější rizika, která nelze ze strany zadavatele efektivně řídit. Jedná se o případy, kdy působení korupčních mechanismů na trhu s veřejnými zakázkami vede až k uzavírání koluzních dohod mezi dodavateli (tzv. bid rigging). 53) Za koluzní dohodu se považuje taková dohoda, kdy dodavatelé, kteří by si měli ve výběrovém řízení (soutěžním nabídkovém postupu) vzájemně konkurovat, uzavřou nedovolenou (tajnou) dohodu. Jejím cílem je zvýšit konečnou cenu nabídky nebo snížit kvalitu poptávaného plnění. 54) Při koluzní dohodě mezi uchazeči o zakázku může jeden z nich uplatit své konkurenty tak, aby tito podali zjevně nekonkurenční nabídky (např. s extrémně vysokou cenou plnění) oproti pouze vysoké ceně domluveného dodavatele. Na plnění zakázky se pak neúspěšní uchazeči zpravidla také účastní. 55) 51) Rizika převzata a upravena z Transparency International. Handbook : Curbing Corruption in Public Procurement. Transparency International, s Dostupné také z: 52) I neznalost a nízké laické povědomí o tom, co je dobrý nákup a jak kvalitně zadat veřejnou zakázku, může velmi výrazně přispět jak k nehospodárnosti, tak i ke zvýšení korupčních rizik ve veřejném nakupování. Právě velká část standardů uvedených v oddíle by měla dát legitimitu správným postupům kupujících na straně veřejného sektoru a naopak označit jako nehospodárné, tj. nežádoucí, procesy těmto standardům nevyhovující. 53) JENNY, Frédéric. Competition and Anti-Corruption Considerations in Public Procurement. In Fighting Corruption and Promoting Integrity in Public Procurement. OECD, Chapter 3, s ) Pokyny pro boj proti kartelovým dohodám mezi uchazeči o veřejnou zakázku. OECD, s. 1. Dostupné take z: Sekce_VZ/Metodiky/Bid_rigging_guidelines_OECD_cz.pdf. 55) ENNY (2005), s
19 Další možností je dlouhodobá dohoda dodavatelů na rozdělení trhu. Dodavatelé se postupně vystřídají při dodávání skupiny veřejných zakázek. Tato situace je pravděpodobnější zejména v segmentech poptávky, kde existuje vysoká koncentrace dodavatelů, 56) nebo v případech, kdy v dlouhodobém horizontu soutěží o mnoho zakázek prakticky stejní dodavatelé (trhy s oligopolní strukturou). Teze 3: Korupce a nehospodárnost jsou siamská dvojčata. Zvýšením hospodárnosti se sníží prostor pro korupci, ušetří peníze daňových poplatníků, případně i zvýší kvalita veřejných služeb. Současně se posílí tlak na inovace a konkurenceschopnost. 3.5 DOBRÁ VŮLE NEBO POVINNOST? Oblast zadávání veřejných zakázek je jako důležitá součást jednotného vnitřního trhu Evropské unie upravena unijním právem, které Česká republika musí povinně implementovat do svého právního řádu. Zatímco dosavadní pohled Evropské unie na veřejné zakázky byl zaměřen spíše na ochranu volné a spravedlivé soutěže na vnitřním trhu, v poslední době se evropské instituce zaměřují čím dál více také na hospodárnost veřejných nákupů, zejména těch, které jsou financovány ze společného unijního rozpočtu. Tento proces je přitom v mnohem pokročilejším stádiu, než si česká veřejnost mnohdy uvědomuje. Již v dubnu roku 2011 přijala Evropská komise dvanáct společných programových oblastí pro vylepšení fungování jednotného trhu. Veřejné zakázky, které tvoří přibližně 18 % HDP EU, představují jednou z nich. V prosinci pak Evropská komise představila návrh nových směrnic o veřejných zakázkách a koncesích, které by podle předloženého návrhu měly obsahovat velmi důležité institucionální změny v systému zadávání veřejných zakázek. Z hlediska analýzy v této studii je nepochybně zajímavé zjištění, že nový návrh směrnice o zadávání veřejných zakázek implementuje zásadu hodnoty za peníze avsouvislosti s tím klade důraz na posuzování nákladů životního cyklu (angl. life-cycle costing). Zadavatelům dokonce dává povinnost vytvořit kalkulaci celoživotních nákladů podle oficiální metodologie schválené EU. 57) Patrně nejpodstatnější změnou však bude povinnost založení jediného národního orgánu dohledu (angl. national oversight body), 58) který bude mít za úkol monitorovat a kontrolovat veřejné zakázky a současně implementovat pravidla a dohlížet na jejich fungování. Stejně tak bude moci identifikovat chyby v legislativě i v samotné prováděcí praxi a přímo navrhovat změny mířící k hospodárnějšímu fungování veřejných zakázek. Bude mít také významnou notifikační povinnost vůči Evropské komisi týkající se zakázek financovaných ze společného rozpočtu Evropské unie. Již z tohoto popisu je zřejmé, že jde o působnosti velmi odlišné od těch, které má v českém právním prostředí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, vymezený v oblasti veřejných zakázek v zásadě jen jako orgán přezkumu. Návrh také reaguje na nedostatečné profesní kapacity na straně zadavatelů (obcí, regionálních celků, vlád a dalších) i soutěžících (zejména u malých a středních podniků). Státy by tedy měly pro tyto subjekty založit poradní orgány, které by poskytovaly právní i ekonomické rady, vedení, školení a asistenci v přípravě a provádění veřejných zakázek. 59) Návrh nových směrnic současně zjednodušuje proces veřejného zadávání pro subjekty centrálního nakupování. Přímo tak podporuje vznik agentury či organizace, která by zastřešovala veřejné zakázky na úrovni vlády či na nižších úrovních. Návrh Evropské komise obsahuje také poměrně přísná omezení možnosti střetu zájmů, kterému se snaží zamezit ivhypotetické rovině, a to určením okruhu osob na straně zadavatele, které nejsou formálně do procesu zakázky zapojeny, ale mohou ovlivnit průběh jejího zadání. 60) Nové směrnice o veřejných zakázkách a koncesích, tak jak jsou v současné podobě navrženy, budou jistě ještě předmětem rozsáhlé diskuse, která by měla probíhat ještě tento rok. Avšak vzhledem k tomu, že návrh je součástí dlouhodobě schváleného programu Evropské komise i celé Evropské unie, lze předpokládat schválení většiny jeho obsahu. Tato nová pravidla a úspěšnost jejich faktické implementace v České republice budou mít velký vliv na schopnost ČR čerpat dotační a jiné podpůrné prostředky ze společného rozpočtu Evropské unie v rámci programovacího období EU Chce-li ČR těžit z těchto výhod členství v Evropské unii, bude muset v brzké době přijmout zásadní reformu v oblasti veřejných zakázek, která svým obsahem i rozsahem značně převýší změny založené novelizací zákona o veřejných zakázkách provedenou zákonem č. 55/2012 Sb. Nový či modernizovaný zákon o veřejných zakázkách však sám o sobě nemůže vyřešit problémy veřejného nakupování v České republice, pokud se reforma současně nezaměří na dobrou praxi v celém cyklu veřejného nakupování. 61) Teze 4: Pokud chce Česká republika i nadále čerpat z výhod členství v EU, reforma systému veřejného nakupování je pro její současnou vládu nevyhnutelná. 56) Vysokou koncentrací dodavatelů rozumíme situaci, kdy je snadné identifikovat skupinu potenciálních konkurentů. Ti kontrolují stanovení cen a jsou schopni se mezi sebou dohodnout. 57) Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zadávání veřejných zakázek [online]. Evropská komise, Brusel, ze dne s. 9. Dostupné z: 58) Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zadávání veřejných zakázek [online]. Evropská komise, Brusel, ze dne Čl. 83 a násl. Dostupné z: 59) Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zadávání veřejných zakázek (2011), s. 12 a čl ) Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zadávání veřejných zakázek (2011), čl ) Taková reforma nutně musí jít i za rámec legislativních opatření a pouhé transpozice nové unijní úpravy zadávání veřejných zakázek. 17
20 4 METODIKA ANALÝZY STAVU VEŘEJNÉHO NAKUPOVÁNÍ V ČR 4.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA Komplexní přístup k reformě systému veřejných nákupů a zakázek Státy a jejich správy jsou čím dál častěji nuceny čelit změnám ve společenském vývoji (globalizace, technologický rozvoj, ekonomické krize, ekologické a bezpečnostní hrozby atp.) aznich plynoucím požadavkům na kvalitnější správu věcí veřejných. To se logicky projevuje v potřebě inovací a reforem systému veřejné správy, řízení veřejných nákupů a zadávání zakázek nevyjímaje. V praxi jednotlivých států lze proto zaznamenat posun v přístupech k veřejnému nakupování, kdy tradičně silně regulované prostředí veřejné správy je v různé míře doplňováno prvky manažerského řízení. Tyto způsoby řízení se orientují primárně na výsledky veřejných nákupů, nikoli na pouhé dodržování pravidel, na kterém je výkon veřejné správy založen především. Při jejich implementaci ve veřejné správě je proto nutné počítat s problémy, protože požadavky na výkon a výsledky mohou být v rozporu s nároky na dodržování administrativní procesů. 62) Jednoduše řečeno, rozhodování ve veřejné správě může být natolik svázáno formálními pravidly, že nezbývá mnoho prostoru pro flexibilní ekonomické rozhodování. Úspěšnost reformy tedy závisí na vhodně vyváženém uplatňování nástrojů regulace, řízení a strategických pokynů. Východiskem by měl být ucelený rámec pro veřejné nákupy a zakázky, který je schopen rozvinout dovednosti, stimuly, měření výkonnosti, organizační a manažerské nástroje k plnému uspokojení veřejných zájmů. Rámec by měl obsahovat všechny hlavní prvky řízení strategické, procesní a výkonnostní, jak je patrné z obrázku 5. Bez takového komplexního přístupu lze očekávat, že vládní reformy veřejného nakupování budou selhávat, budou nesystematické a cyklické. 63) Obrázek 5: Rámec pro řízení veřejných zakázek Cíle Účinnost, účelnost, hodnota za peníze Politika, politická agenda, obchodní výsledky, regionalizace Strategické řízení Výkonnostní řízení Řízení Procesní řízení Odpovědnost Shoda, regulace, rovné jednání Řešení hospodárnosti v rámci cyklu veřejného nakupování Inspirativním příkladem dobré praxe při řešení hospodárnosti v rámci celého cyklu veřejného nakupování může být model používaný ve Velké Británii. Jeho fungování je založeno na zásadě hodnoty za peníze a zvažování veřejných projektů v perspektivě jejich celoživotního cyklu. Právě nákupní (projektový) cyklus je komplexním rámcem pro jednotlivé rozhodovací kroky od vymezení potřeb až po jejich naplnění. Je prováděn v podobě tzv. Procesu bran (angl. Gateway Process), který představuje nástroj pro zajištění nezávislé kontroly stavu projektu (nákupu) či programu v kritických milnících jeho vývoje osobami mimo vlastní projektový či programový tým. 64) Cílem je zajistit větší pravděpodobnost úspěchu a udržitelnosti veřejných projektů pomocí externího přezkumu hlavních kroků v projektu ještě před jejich konečnou platností. 65) 62) SCHAPPER, Paul R., MALTA, João Nuno Veiga, GILBERT, Diane L. Analytical Framework for the Management and Reform of Public Procurement. In International Handbook of Public Procurement. THAI, V. Khi (ed.). CRC Press, s 88, ) SCHAPPER et al. (2009), s 96, ) Tyto osoby představované konkrétními fyzickými osobami (úředníky) jsou označovány jako tzv. seniorní odpovědné osoby (Senior Responsible Owners). 65) The UK Office of Government Commerce. Gateway Process: Review 0: Strategic assessment [online]. London: Office of Government Commerce, s. 3. Dostupné z: 18