Source: http://infrastructures.gouv.ga/16-situation-routiere/464-note-de-synthese-au-10-01-2014/
Timestamp: 2018-09-25 11:09:22+00:00
Document Index: 277683803

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

Note de Synthèse au 10/01/2014 || Ministère des Infrastructures, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire
/ Situation routière
/ Note de Synthèse au 10/01/2014
Note de Synthèse au 10/01/2014
Depuis le lancement du programme triennal (2011-2013) de réhabilitation des voiries de Libreville, d'Owendo et du Cap, sur 99.50 km commandés (ordre de service) ayant fait l'objet des études (projet d'exécution), nous comptabilisons :
o 34,79 km réhabilités et déjà en service, soit 36,17% ;
o 53,99 km en cours d'exécution ;
o 10,72 km en attente de démarrage des travaux (Ordre de Service déjà délivré aux entreprises) ;
o Certains axes sont également en cours d'études (les linéaires seront connus avec exactitude dans les différents projets d'exécution).
Notons également que dans ces travaux de réhabilitation qui consistent à améliorer le trafic, à décongestionner les différents carrefours et les voies à fort trafic, à désenclaver les quartiers sous intégrés et aussi à permettre l'accès aux édifices publics, certaines tâches ci-dessous sont pris en compte :
o Expropriations ;
o Construction et réfection des ouvrages (ponts, buses, dalots et dalles submersibles...);
o Traitement des effondrements et érosions ;
o Point à temps (nids de poule).
Ce linéaire des travaux est reparti comme suit :
o 1er Arrondissement : Linéaire en cours 11,37 km ; réalisé 7,78 km
Les travaux sur l'axe château Angondjé - village Angondjé (1.350 km) confiés à l'entreprise SOBEA réalisés à 48.68% sont en arrêt depuis le 25 mai 2013.
o 2ème Arrondissement : Linéaire en cours 12,59 km ; réalisé 3,01 km.
Les travaux sur l'axe château Echangeur gare routière - Atong Abé - Sortie campagne (0.818 km) confiés à l'entreprise GROA réalisés à 31.32% sont en arrêt depuis le 02 juillet 2013 et ceux sur Carrefour Rio-Entrée Avéa (0,290 km) confiés à l'entreprise SOBEA réalisés à 90% sont en arrêt depuis le 27 mai 2013.
o 3ème Arrondissement : Linéaire en cours 03,50 km ; réalisé 7,41 km
Les travaux sur l'axe Transfo plein ciel - beau séjour (1.700 km) confiés à l'entreprise COLAS réalisés à 36% sont en arrêt et ceux sur l'axe Feux tricolores Akébé - Rond point Awendjé (1.800 km) confiés à l'entreprise SOBEA réalisés à 50% sont en arrêt.
o 4ème Arrondissement : Linéaire en cours 0,36 km ; réalisé 3,89 km
Les travaux sur l'axe Maison du livre (0.1484 km) confiés à l'entreprise EMGCE réalisés à 42.10% sont en arrêt depuis le 10 Juillet 2013 et ceux sur l'axe Station Total Oloumi - Tractafric (0.211 km) confiés à l'entreprise SOBEA réalisés à 21.64% sont en arrêt depuis le 14 mars 2013.
o 5ème Arrondissement : Linéaire en cours 2,68 km ; réalisé 7,786 km
Les travaux sur les axes derrière Pharmacie Awendjé et Rue du Sénateur, confiés à l'entreprise SOBEA réalisés sont en arrêt. Ceux sur l'axe Rue des Amoureux sont en arrêt pour attente de nouvelle proposition structure chaussée.
A noter que tous les chantiers de SOBEA sont en arrêt depuis le 21 juin 2013.
o 6ème Arrondissement : Linéaire en cours 11,55 km ; réalisé 3,8 km
Les travaux sur les axes Voie d'accès stade ASSELE (0.98 km) et Nzeng Ayong fin goudron (0.546 km) confiés à l'entreprise SOGACER réalisés respectivement à 59.01% et à 24.93% sont en arrêt depuis le 28 juin 2013 et le 02 Aout 2013 et ceux sur l'axe Ecole dragage - lycée Koweït (2.194 km) confiés à l'entreprise SOCO BTP réalisés à 23.52% sont en arrêt depuis le 14 juin 2013.
Commune d'Owendo
o Linéaire en cours 09,57 km ; réalisé 1,30 km.
Les travaux sur l'axe Accès SOGI (0.761 km) confiés à l'entreprise COPRIM réalisés à 42.10% sont en arrêt depuis le 10 Juillet 2013 et ceux sur l'axe Station Total Oloumi - Tractafric (0.211 km) confiés à l'entreprise SOBEA réalisés à 21.64% sont en arrêt depuis le 14 mars 2013.
Commune du Cap
o Cap Estérias
Prévus 9,900 km, réalisés 8,400 Km ; en cours 1,500 km
o Cap Santa-Clara
Prévus 9,200 km, réalisés 5,700 Km ; en cours 3,5 km
Par ailleurs, pour le contrôle de ces travaux, six (6) bureaux d'études renforcés par des homologues (agents de l'administration) ont été retenus et repartis dans les différents arrondissements de Libreville et dans la commune d'Owendo.
Cet effort des travaux de réhabilitation des voiries rentre dans l'amélioration des conditions de vie et de sécurité de l'ensemble des populations des deux communes.
Modifié : 27 / 02 / 2014