Source: http://docplayer.fi/1852467-Nummisillankadun-vesihuoltolinjan-raken-tamisurakka-urakkaohjelma.html
Timestamp: 2019-02-19 21:39:00+00:00
Document Index: 15281028

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

NUMMISILLANKADUN VESIHUOLTOLINJAN RAKEN- TAMISURAKKA URAKKAOHJELMA - PDF
Download "NUMMISILLANKADUN VESIHUOLTOLINJAN RAKEN- TAMISURAKKA URAKKAOHJELMA"
1 NUMMISILLANKADUN VESIHUOLTOLINJAN RAKEN- TAMISURAKKA
2 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (11) 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Rakennuttaja Tilaaja Rakennuskohde ja yleiskuva rakennustyöstä 4 2 URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS Urakkamuoto Maksuperuste Urakkasuhteet 4 3 URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakkarajat Urakkaan kuulumattomat työt ja hankinnat Sivuvelvollisuudet (YSE 2 ) Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet (YSE 2, kohta 1 j) Muut sivuvelvollisuudet Työmaapalvelut (YSE 3 ) Työmaan johtovelvollisuudet (YSE 4 ) 7 4 TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA Tilaajan suoritusvelvollisuus 7 5 URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT Sopimusasiakirjat (YSE 13 ) Määrälaskenta Sopimusasiakirjojen julkisuus 8 6 URAKKA-AIKA Suoritusaika (YSE 17 ) Töiden aloitus Töiden valmistuminen Välitavoite Viivästyssakko (poikkeus YSE 18 ) Muut sanktiot 9 7 VAKUUDET JA VAKUUTUKSET Urakoitsijan vakuudet Rakennusajan vakuus Takuuaika ja takuuajan vakuus (YSE 29 ja 36 ) Tilaajan vakuudet (YSE 37 ) Vakuutukset (YSE 38 ) Rakennuskohteen vakuuttaminen 9 8 TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Urakkahinnan maksaminen (YSE 40 ) Maksuerätaulukko Ennakko Hintasidonnaisuudet (YSE 48 ) Laskujen maksuaika 10 9 ORGANISAATIOT 10
3 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 3 (11) 9.1 Tilaajan organisaatio/edustajat Urakoitsijan organisaatio/edustajat (YSE 56 ) YHTEISET TOIMITUKSET Katselmukset Työmaakokoukset (YSE 66 ) Työmaapäiväkirja (YSE 75 ) Vastaanottotarkastus (YSE 71 ) Takuutarkastus (YSE 74 ) LAADUNVARMISTUS Tilaajan laadunvarmistus (YSE 9 ) Urakoitsijan laadunvarmistus (YSE 10 ) RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN (YSE 92 ) MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Ilmoitukset verohallinnolle Ongelmajätteet (YSE 53, kohta 3) 11
4 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 4 (11) 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja Rakennuttaja on Hyvinkään kaupunki. 1.2 Tilaaja Rakennuttajan edustajana, tilaajana toimii Hyvinkään kaupungin teknisen keskuksen kuntatekniikkayksikkö. 1.3 Rakennuskohde ja yleiskuva rakennustyöstä Urakan kohteena on Hyvinkään kaupungin Sveitsin kaupunginosassa sijaitseva Nummisillankadun vesihuoltolinjan ja vesihuoltolinjan 2 rakentaminen. Nummisillankadun nykyisen kevyenliikenteen väylän alla on 1978 rakennettu 500 B sadevesilinja joka jatkuu yli Talvisillankadun risteyksen Hyyppäränkadun viereiseen avo-ojaan. Tämä sadevesilinja uusitaan nyt 1000 B sadevesi putkeksi. Samalla kaivantoon asennetaan uusi vesijohto ja uutta jätevesiviemäriä. Nummisillankadun alla oleva vanha vesijohto ja jv-viemäreitä jää osittain pois käytöstä ja niitä yhdistetään nyt rakennettaviin uusiin putkiin. 2 URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 2.1 Urakkamuoto Urakka on kokonaishintaurakka. 2.2 Maksuperuste Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvä kokonaishinta. 2.3 Urakkasuhteet Urakoitsija voi antaa osan töistä tilaajan hyväksymille aliurakoitsijoille. 3 URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 3.1 Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakka käsittää: Nummisillankadun vesihuoltolinjan ja vesihuoltolinja II rakentamisen suunnitelmien mukaan tämän urakkaohjelman ja urakkarajapiirustusten mukaisessa laajuudessa. Suunnitelmien mukaisten vesihuoltokaivantojen kaivu ja kaivantojen tuenta hankintoineen. Suunnitelmien mukaiset sadevesi ja jätevesi putkien asennustyöt. käytöstä poistettavien kaivojen purkaminen / täyttäminen sekä putkien tulppaaminen ja vaahtobetonointi
5 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 5 (11) Jäte- ja sadevesien työnaikaisen ohipumppauksen tarvittaessa Kantojen, pintamaan ja asfaltin poiston urakka alueelta. Purettavien asfalttipintojen uudelleen asfaltointi. Suunnitelmien mukaisen suodatinkankaan hankinnan ja asennuksen Tarvittavien työmaateiden rakentamisen ja purkamisen tilaajan materiaalista Katujen puhtaanapidon työmaalta tulevista maa-aineksista Kaikki mittaustyöt Kaikki laadunvarmistukseen liittyvät mittaustyöt ja viemäreiden kuvaukset Kaivantojen kuivanapito pumppaamalla Mahdollinen jäätyneen maan rikkominen Kaikki työaikaiset liikennejärjestelyt hankintoineen Rakennusosat 1. Raivaustyöt, pintamaan ja asfaltin poisto - Kannot, risut, humuspitoisen pintamaan ja asfaltin urakoitsija toimittaa kustannuksellaan asianmukaiseen paikkaan 2. Rakenteiden suojaus, siirto ja purku - Tilaaja poistaa puut tarvittavilta osin. Työalueella säilytettävät puut on tarvittaessa suojattava - Valaisinpylväiden ja jalustojen väliaikainen poisto ja uudelleen pystytys kuuluu urakkaan. - Ajoradan ja keskisaarekkeiden graniittireunakivien purku ja uudelleen asennus kuuluu urakkaan. - Liimattavan betonireunatuen purku uuden hankinta ja asennus kuuluu urakkaan. - Kaivannossa olevat käytöstä pois jäävät vesihuollon johdot ja varusteet puretaan. Kaivannon ulkopuolella olevat käytöstä poisjäävät viemärikaivot ja vesijohdon varusteet puretaan (kaivoista puretaan yläosa ja pohjaosa täytetään soralla). Maahan jäävien muovisten viemäriputkien ja vesijohtojen päät tulpataan ja betoniset viemäriputket vaahtobetonoidaan. - Urakka-alueelle olevia sähkö ja tietoliikenne kaapeleita on varottava ja tarpeen vaatiessa suojattava ja siirrettävä. 3. Maanleikkaus ja kaivu - Käsittää suunnitelmien mukaisten vesihuoltolinjojen kaivuun. Vanhat katu / kevytliikenne väylien rakennekerrokset käytetään vesihuoltokaivantojen lopputäyttöihin. Ylijäävät kaivumassat kuljetetaan Kulomäen maankaatopaikalle ajomatka n. 4km. Käsittelymaksun vastaanottopaikassa maksaa tilaaja. - Kaivantojen tuenta kaikkine töineen ja hankintoineen kuuluu urakkaan. - Kaivantojen kuivana pito kuuluu urakkaan. 4. Putkitustyöt - Urakkaan kuuluu sadevesi-, jätevesiviemäriputkien ja kaivojen asennustyöt suunnitelmien mukaisesti. - Vanhojen ja uusien putkilinjojen yhdistämiset kuuluvat urakkaan. - Asennustöissä on käytettävä ammattitaitoisia ja kokemusta omaavia asentajia. - Hyvinkään vesi asentaa vesijohdot, venttiilit, sammutusvesiaseman ja huuhtelupostin mutta kaikki niihin liittyvät kone ja aputyöt kuuluvat urakkaan. 5. Kiviainesrakenteet - Työ käsittää hiekan, soran ja murskattujen kiviainesten kuljetuksen Kulomäen sora-asemalta sekä materiaalin käsittelyn vastaanottopaikassa. Soraasemalla kiviaineksen kuormauksen suorittaa tilaaja. 6. Viher- ja istutusalueet - Viher- ja istutusalueet täytetään ja tasataan tasoon -200 mm valmiista pinnasta.
6 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 6 (11) 7. Asfaltointi - Urakkaan kuuluu kaikkien purettavien asfalttipintojen uudelleen asfaltointi. Ajoradan päällyste ABK 32/150 III luokan ja AB16/120 II luokan kiviaineksesta. Kevyenliikenteen väylät AB 11/100 III luokan kiviaines. - Mikäli kevyenliikenteen väylät jäävät sorapinnalle talveksi niin mahdollisten painumien ja kuoppien tasaus / korjaus kuuluu urakoitsijalle. Normaalin talviaikaisen kunnossapidon (auraus, hiekoitus) suorittaa tilaaja. 8. Mittaustyöt - Kaikki mittaustyöt kuuluvat urakkaan ja ne on sisällytettävä urakkahintaan. Mittaustyöt on teetettävä ammattitaitoisella työryhmällä. 9. Liikennejärjestelyt - Kaikki työnaikaiset liikennejärjestelyt kuuluvat urakkaan. - Urakoitsijalle kuuluu työmaan vaikutusalueella oleville asukkaille sekä pelastus ja poliisiviranomaisille liikennejärjestelyistä tiedottaminen. Siirtotyöt - Urakkaan kuuluu putki-, kaivo- pientarvikkeiden haku Onninen Oy:n toimipisteestä (Hakakalliontie 7 ajomatka n. 5-6km) ja siirto työmaalle. Suurin osa putki- ja kaivotarvikkeista tilataan ja toimitetaan suoraan työmaalle. Hankinnat - Urakoitsija hankkii kustannuksellaan suunnitelman mukaiset suodatinkankaat, kaikki työnaikaisiin liikennejärjestelyihin tarvittavat liikennemerkit ja kaivantosuunnitelman mukaiset tukielementit Urakkarajat Urakkarajat on merkitty liitteenä oleviin piirustuksiin Urakkaan kuulumattomat työt ja hankinnat Tilaaja suorittaa kustannuksellaan seuraavat työt: valmiiden putkistojen ja rakenteiden tarkistusmittauksia urakan valvonnan tarvittavat luvat Hyvinkään vesi asentaa vesijohdot, venttiilit, sammutusvesiaseman ja huuhtelupostin. kiviainesten kuormauksen Kulomäessä kaivumaiden vastaanoton Kulomäessä suunnitelmien edellyttämän puuston ja hakkuujätteen poiston työalueilta viherviimeistelyt ja istutukset. Tilaajan hankinnat Tilaaja suorittaa urakkaan kuuluvat seuraavat hankinnat: Hankkii ja kustantaa kaikki rakennusmateriaalit ja tarvikkeet paitsi suodatinkankaan. Päivittäinen työaika Urakkaan kuuluvat työt on tehtävä pääosin klo välisenä aikana. Kulomäen soraasema ja ylijäämämaiden läjitysalue on auki ma to ja , pe ja
7 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 7 (11) 3.2 Sivuvelvollisuudet (YSE 2 ) Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet (YSE 2, kohta 1 j) Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa kaupparekisteriote ja RALA:n (Rakentamisen Laatu RALA ry) tai Tilaajavastuu.fi:n (Suomen tilaajavastuu OY) tilaajavastuulain tiedot. Mikäli urakoitsijalla ei ole toimittaa edellä mainittujen tahojen antamia tilaajavastuulain tietoja, niin urakoitsijan on liitettävä tarjoukseensa YTJ:n (Yritys ja yhteistietojärjestelmä) rekisteritiedot verovelkatodistus ja ilmoitus eläkevakuutusmaksu velvoitteiden täyttämisestä sekä todistus siitä, että sillä on voimassa oleva tapaturmavakuutus työntekijöilleen. Jos urakoitsijalla on verovelkoja ja/tai erääntyneitä eläkemaksuja, niin siinä tapauksessa on toimitettava selvitys siitä, että verovelkaa ja/tai erääntyneitä eläkemaksuja koskeva maksusopimus on tehty. Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle mahdollisten aliurakoitsijoiden vastaavat selvitykset verojäämistä ja edellä mainittujen työnantajamaksujen suorittamisesta. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen urakoitsija, aliurakoitsija tai näiden alihankkija, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä. Urakan kestäessä yli 6 kk on urakoitsijan esitettävä verovelkatodistus ja ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä 6 kuukauden välein. Maksujen laiminlyöminen on urakkasopimuksen purkuperuste Muut sivuvelvollisuudet Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että jokaisella rakennuskohteella työskentelevällä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. Tunnisteesta on käytävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja. Työntekijän tunnisteessa tulee olla työnantajan nimi ja työntekijän veronumero. Urakoitsijan on pidettävä työmaalla työskentelevistä henkilöluetteloa. 3.3 Työmaapalvelut (YSE 3 ) Työmaapalveluista vastaa urakoitsija. 3.4 Työmaan johtovelvollisuudet (YSE 4 ) Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. 4 TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 4.1 Tilaajan suoritusvelvollisuus Hyvinkään vesi asentaa vesijohdot ja suorittaa niiltä osin laadunvalvontaan liittyvät toimenpiteet. 5 URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 5.1 Sopimusasiakirjat (YSE 13 )
8 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 8 (11) Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava: A Kaupalliset asiakirjat a. urakkasopimus tai tilaus ja tilausvahvistus b. urakkaneuvottelupöytäkirja c. yleiset sopimusehdot YSE 1998 d. tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset e. urakkaohjelma ja työturvallisuusasiakirja f. tarjous g. muutostöiden yksikköhintaluettelo h. Infra 2015 Määrämittausohje B Tekniset asiakirjat i. sopimuspiirustukset (piirustusluettelo) j. työselostus k. Infra RYL 2006 ja Infra RYL 2010 l. tilapäiset liikennejärjestelyt katu- ja yleisillä aluella (Suomen kuntatekniikan yhdistys, julkaisu 1/2013) 5.2 Määrälaskenta (poikkeus YSE 24, kohta 2b) Urakoitsijan on suoritettava työmenetelmäänsä perustuva määrälaskenta tarjouksensa pohjaksi. 5.3 Sopimusasiakirjojen julkisuus Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten asiakirjojen julkisuutta koskevia ja kuntalain säännöksiä. 6 URAKKA-AIKA 6.1 Suoritusaika (YSE 17 ) Töiden aloitus Urakoitsijalla on oikeus aloittaa työt heti kun tilaaja on antanut aloittamiseen kirjallisen luvan (poikkeus YSE 17 ) Töiden valmistuminen Urakan on oltava täysin valmiina viimeistään Välitavoite Vesihuoltotyöt täysin valmiiksi tehtynä mennessä. Kevyenliikenteen väylät kulutuskerroksen alapintaan ja ajoratojen poikituksen sidotut kerrokset tai väliaikainen öljysora paikkaus tehtynä mennessä. 6.2 Viivästyssakko (poikkeus YSE 18 ) Viivästyssakko on kultakin työpäivältä, jonka urakka myöhästyy urakkasopimuksessa mainitusta valmistumisesta, 0,3 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta (poikkeus YSE 18 ). Viivästyssakko lasketaan enintään 50 työpäivältä ja välitavoitteen osalta 75 työpäivältä.
9 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 9 (11) 6.3 Muut sanktiot Kirjallinen muistutus Liikenteen ohjaukseen liittyvistä puutteista ensimmäinen muistutus kirjataan työmaapäiväkirjaan ja käsitellään työmaakokouksessa. Rahallinen sanktio Tilaaja voi määrätä rahallisen sanktion kun urakoitsija laiminlyö liikenteen ohjaukseen tai työturvallisuuteen liittyviä lakeja ja asetuksia. Liikenteen ohjaukseen liittyvistä puutteista urakoitsija on velvollinen suorittamaan sakkoa toisen muistutuksen jälkeen 1000 seuraavalla kerralla 2000 ja tämän jälkeen 3000 seuraavilta kerroilta. Tilaajalle ei siirry perittävän sakon perusteella mitään liikenteen hoitoon liittyviä päätoteuttajan tätä urakkaa koskevia velvoitteita. Työturvallisuuteen liittyvistä puutteista tai laiminlyönneistä on urakoitsija velvollinen suorittamaan sakkoa 1000 ensimmäisellä kerralla, 2000 toisella kerralla ja 3000 seuraavilta kerroilta. 7 VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 7.1 Urakoitsijan vakuudet Rakennusajan vakuus Rakennusajan vakuus on 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta (YSE 36 ). Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle heti, kun työn tulos on kokonaisuudessaan otettu vastaan, kun vastaanottotarkastuspöytäkirja on allekirjoitettu ja takuuajan vakuus on asetettu. Kun mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle henkilölle, jolle rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen sekä kun rakennuttajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen vakuus niiden selvittämiseksi ja suorittamiseksi on asetettu Takuuaika ja takuuajan vakuus (YSE 29 ja 36 ) Takuuaika on kaksi vuotta. Takuuajan vakuus on 2 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta 7.2 Tilaajan vakuudet (YSE 37 ) Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta (poikkeus YSE 37 ). 7.3 Vakuutukset (YSE 38 ) Rakennuskohteen vakuuttaminen Urakoitsijan tulee ottaa rakennuskohteelle YSE 38 :n mukainen vastuuvakuutus.
10 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 10 (11) 8 TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 8.1 Urakkahinnan maksaminen (YSE 40 ) Maksuerätaulukko Urakkasopimukseen/tilaukseen urakoitsija laatii tilaajan kanssa yhteistoiminnassa työn edistymisen mukaisen maksuerätaulukon. Maksuerätaulukon viimeisen maksuerän tulee olla 10 % urakan kokonaishinnasta Ennakko Ennakkomaksua ei suoriteta. 8.2 Hintasidonnaisuudet (YSE 48 ) Urakkahintaa ei sidota indeksiin. 8.3 Laskujen maksuaika Laskujen maksuaika on 21 vrk siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. 9 ORGANISAATIOT 9.1 Tilaajan organisaatio/edustajat Tilaajan toimivaltaisena edustajana toimii vs. kaupungininsinööri Kari Rättö. Rakennussuunnitelmien muuttamista koskevia tahdonilmaisuja antamaan ja pienistä ja kiireellisistä muutoksista määräyksiä antamaan on oikeutettu vs. rakennuttamispäällikkö Mauri Rusi. Paikallisvalvojana tulee toimimaan rakennuttajainsinööri Tapani Heikkinen. 9.2 Urakoitsijan organisaatio/edustajat (YSE 56 ) Urakoitsijaa pyydetään tarjouksessaan ilmoittamaan ketkä ovat tähän työhön ehdotettavat urakoitsijan edustaja ja vastaava työnjohtaja. Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämän työnjohdon. 10 YHTEISET TOIMITUKSET 10.1 Katselmukset Rakennuttajan luovuttamat työalueet täsmennetään yhteisessä katselmuksessa Työmaakokoukset (YSE 66 ) 10.3 Työmaapäiväkirja (YSE 75 ) Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa.
11 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 11 (11) 10.4 Vastaanottotarkastus (YSE 71 ) 10.5 Takuutarkastus (YSE 74 ) Takuuajan puolivälissä voidaan pitää tilaajan pyynnöstä välitarkastus. Välitarkastukseen nähden noudatetaan soveltuvin osin takuutarkastuksesta annettuja määräyksiä. Ennen takuutarkastuksen pitämistä urakoitsijan on suoritettava viemärilinjojen kuvaus ja toimitettava materiaali tilaajalle myöhemmin sovittavalla tavalla 11 LAADUNVARMISTUS 11.1 Tilaajan laadunvarmistus (YSE 9 ) Tilaaja tulee suorittamaan urakan aikana laadunvalvontakokeita. Tilaajan suorittamat kokeet ja mittaukset eivät vähennä eivätkä korvaa urakoitsijan laadunvalvontaa 11.2 Urakoitsijan laadunvarmistus (YSE 10 ) Urakoitsijan tulee tarjouksessaan osoittaa kuinka hän varmistaa suorituksensa laadun. Ennen urakan vastaanottotarkastusta luovutetaan tilaajalle laatukansio. 12 RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN (YSE 92 ) Riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivät voi keskenään sopia ratkaistaan Suomen lain mukaan Hyvinkään kaupungin käräjäoikeudessa (poikkeus YSE 92 ). 13 MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 13.1 Ilmoitukset verohallinnolle Tilaaja ilmoittaa verohallinnolle kuukausittain tiedonantovelvollisuuden edellyttämät urakkatiedot. Urakoitsijan tulee antaa verohallinnolle kuukausittain tiedonantovelvollisuuden edellyttämät tiedot Ongelmajätteet (YSE 53, kohta 3) Hyvinkäällä Kari Rättö Vs. kaupungininsinööri