Source: http://docplayer.cz/116189178-Smlouva-o-dilo-na-zhotoveni-stavby.html
Timestamp: 2019-02-23 09:34:36+00:00
Document Index: 47882422

Matched Legal Cases: ['zákona č. 134', 'zákona č. 13', 'zákona č. 22', 'zákona č. 20', 'zákona č. 1', 'zákona č. 526', 'zákona č. 320', 'zákona č. 1', 'zákona č. 13', 'zákona č. 1']

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - PDF
Download "SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY"
1 Č.sml. objednatele: Č.sml. zhotovitele: K18054 SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (dále jen smlouva ) uzav ená podle 25Ř6 a násl. zákona č. Řř/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) mezi smluvními stranami Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj Sídlo: Blanická 3Ř3/1, 77ř 00 Olomouc zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M. editelem KPÚ pro Olomoucký kraj ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., editel KPÚ pro Olomoucký kraj v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx, vedoucí Pobočky Olomouc xxxxx, Pobočka Olomouc Adresa: Blanická 3Ř3/1, Olomouc Tel.: xxxxx xxxxx ID DS: z49per3 Bankovní spojení: xxxxx Číslo účtu: xxxxx IČO: DIČ: není plátcem DPH (dále jen objednatel ) a Zhotovitel: KARETA s.r.o. Sídlo: Krnovská 1Ř77/51, 7ř2 01 Bruntál zastoupený: Ing. Markem Němcem, jednatelem společnosti Tel./fax: xxxxx xxxxx ID DS: 83y5crc v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx, výrobní editel Tel./fax: xxxxx xxxxx Bankovní spojení: xxxxx Číslo účtu: xxxxx IČO: DIČ: CZ Společnost je zapsaná v obchodním rejst íku vedeném u KS v Ostravě oddíl C vložka 8072 (dále jen zhotovitel )
2 Touto smlouvou se v souladu s p íslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016, o zadávání ve ejných zakázek (dále jen ZZVZ ) a v souladu s vyhláškou č. 16ř/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace ve ejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, realizuje p íslušná ve ejná zakázka. Podklady pro uzav ení smlouvy: Nabídka zhotovitele ze dne: Zadávací dokumentace ze dne: Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: Stavební povolení č.j.: MEST /2017 ze dne , které nabylo právní moci dne , MEST /2017 ze dne 20. ř. 2017, které nabylo právní moci dne Čl.I Předmět a účel smlouvy 1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných za ízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Dalov dle zákona č. 13ř/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových ú adech, ve znění pozdějších p edpisů a o změně zákona č. 22ř/1řř1 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších p edpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Ve ejné zakázky (dále jen Zadávací dokumentace ). 2. P edmětem smlouvy je provedení stavby Společná zařízení v k.ú. Dalov (dále jen dílo ) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích p ílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. 3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky p i respektování projektů, p íslušných technických norem, obecně závazných právních p edpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího ízení ve ejné zakázky. 4. Práce nad rámec rozsahu p edmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k ádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, nap. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozší it v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto p ípadě jeho požadavky respektovat. 5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k p evzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení. Čl.II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: Název díla: Společná zařízení v k.ú. Dalov 2/25
3 Místo stavby: k. ú. Dalov, okres Olomouc, kraj Olomoucký (dále jen stavba ). Rozsah díla a jeho kvalita, včetně p íslušných parcelních čísel a vytyčovacích bodů, je specifikován ve schválené projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.16ř/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace ve ejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, projekční společností Vodohospodá ský atelier s.r.o., Růženec 54, Brno, Arch. č. 24/2012 z 10/2012. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně p edána zhotoviteli nejpozději p i p edání staveniště. 2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti: a. Zajištění dodávek materiálů a za ízení nezbytných pro ádné dokončení díla. b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro ádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opat ení apod.). c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla. d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu p ed zahájením provádění díla (p íslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci). e. Geodetické zamě ení skutečně provedeného díla včetně p ípadných geometrických plánů pro kolaudační ízení, p ípadné majetkové vypo ádání a zápis díla do katastru nemovitostí. f. Zhotovitel zajistí p edběžný záchranný archeologický výzkum. g. Pokud dojde v průběhu provádění p edběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci p ípravy a realizace stavby k nep edvídaným nálezům kulturně cenných p edmětů, detailů stavby nebo chráněných částí p írody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších p edpisů. h. Dojde-li během p ípravy a realizace stavby k nep edvídaným nálezům kulturně cenných p edmětů, detailů stavby nebo chráněných částí p írody anebo k archeologickým nálezům (dle 176, odst. 1 zákona č. 1Ř3/2006 Sb.) je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu ú adu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany p írody a zároveň učinit opat ení nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu p erušit. i. Zajištění všech dalších nep edvídatelných průzkumů nutných pro ádné provádění a dokončení díla, jejichž pot eba by vznikla během realizačních prací, nap., nálezy munice apod. Tyto průzkumy budou ešeny jako dodatečné práce dle této smlouvy. j. Zajištění a provedení všech opat ení organizačního charakteru nezbytných k ádnému provedení díla. k. Z ízení staveniště, jeho za ízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění. l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prost edí. 3/25
4 m. Projednání a zajištění p ípadného zvláštního užívání komunikací a ve ejných ploch, pop. dalších pozemků, včetně úhrady vymě ených poplatků a nájemného. n. Zajištění p ístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku. o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. p ípadné světelné signalizace, jejich údržba, p emisťování a následné odstranění. p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a p ípadných jiných právních nebo technických p edpisů platných v době provádění a p edání díla, kterými bude prokázáno dosažení p edepsané kvality a p edepsaných technických parametrů díla. q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením p ehledu o p ípadně vytěžené ornici a o nakládání s ní p i respektování zásad její ochrany. r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Městským ú adem Šternberk, odborem dopravy a silničního hospodá ství pod č.j. MEST /2017 ze dne 20. ř. 2017, které nabylo právní moci dne a odborem životního prost edí č.j. MEST /2017 ze dne 20. ř. 2017, které nabylo právní moci dne 1Ř Veškerý odpad, jenž p i provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (nap. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel. Čl. III Cena díla 1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1řř0 Sb., o cenách, ve znění pozdějších p edpisů, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Ve ejnou zakázku ze dne Cena je nejvýše p ípustná a nep ekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i p i p ípadném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, za ízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace. 4. Celková cena za provedení díla: bez DPH činí ,- Kč DPH 21% činí ,- Kč Celková cena za provedení díla vč. DPH činí ,- Kč 4/25
5 (u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách českých). 5. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy a musí minimálně obsahovat následující specifikaci (sloupce excelovské tabulky) kód položky, jednotkovou cenu, popis položky, měrnou jednotku a množství, nebo může být p ímo exportován z programu KROS (ÚRS Praha) s využitím standardní funkcionality tohoto programu pro exporty Excel VZ. Čl. IV Platební podmínky 1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury). 2. Objednatel neposkytuje zálohy. 3. Dílčí fakturace bude provedena nejpozději do p íslušného roku. Zhotovitel označí každou takovou fakturu textem "dílčí". Poslední faktura bude vystavena do 15 kalendá ních dnů od protokolárního p edání a p evzetí díla této smlouvy. Součástí faktury budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Bez tohoto potvrzeného soupisu nesmí být faktura vystavena. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do p íslušného roku a bude označena textem konečná. 4. V p ípadě, že dílo bylo dokončeno a p edáno v souladu s touto smlouvou, bude konečná faktura uhrazena jednorázově v plné výši. 5. Zádržné Objednatel uhradí faktury/u vystavené/ou zhotovitelem v souladu s tímto článkem až do dosažení ř0 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši. Částka rovnající se 10% z ceny díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po odstranění zjištěných vad a nedostatků, které byly zjištěny p i p edání a p evzetí díla, tj. po provedení díla dle této smlouvy. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli do 15 dnů po úspěšném protokolárním p edání a p evzetí díla. Pokud objednatel p evezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, a nebo zhotovitel nep edá objednateli p íslušné dokumenty dle čl. IX odst. 26, bude toto zádržné uhrazeno až po jejich odstranění či p edání p íslušných dokumentů. 6. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve t ech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li p iděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejst íku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby. 7. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem a v p ípadě konečné faktury také kopie protokolu o p edání a p evzetí díla, ádně podepsaného za obě smluvní strany. P evzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě p iloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou zaokrouhleny na celé Kč. 8. Na faktu e pro objednatele bude zhotovitel uvádět: Odběratel: Státní pozemkový ú ad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ , IČO /25
6 Konečný p íjemce: Státní pozemkový ú ad, Pobočka Olomouc, Blanická 3Ř3/1, Olomouc. 9. V p ípadě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích p ílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém p ípadě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 10. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendá ních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním p evodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktu e. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do p íslušného roku. 11. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena p edpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů ve ejné správy, je p íslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení p edpisů zhotovitel objednatele p edem neupozornil. 12. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na p evodu finančních prost edků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v p ípadě nedostatku finančních prost edků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení pot ebných finančních prost edků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktu e a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v p ípadě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní p ed původním termínem splatnosti faktury, pop. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní p ed původním termínem splatnosti faktury. 13. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoliv z plateb z kteréhokoliv z následujících důvodů: a. vad a nedodělků díla, b. oprávněných nároků vznesených t etími stranami vůči objednateli v souvislosti s neplněním povinností zhotovitelem, c. nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, za ízení anebo podzhotoviteli, d. škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či podzhotoviteli, e. z ejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě a že nezaplacená částka je p imě ená k pokrytí škod vzniklých v důsledku prodlení s dokončením díla, f. opakovaného neplnění povinností ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu se smlouvou, nebo g. v p ípadě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli. 14. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy. 15. V p ípadě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné a ádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve 6/25
7 výši patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 16. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pově eným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového ú adu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, Nejvyššího kontrolního ú adu, a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších p edpisů o finanční kontrole. 17. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování díla dle různých zdrojů. V takovém p ípadě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání objednateli vícero faktur. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit p istoupení t etí strany k financování části díla. Čl.V Doba plnění 1. Dílo bude dokončeno nejpozději do Objednatel se zavazuje p edat staveniště dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a p edání díla objednateli včetně odstranění p ípadných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán p íkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace) je zhotovitel povinen tento p íkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a p i provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat p íkaz k zastavení nebo p erušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo p erušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými p íkazy p estávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je t eba dílo p erušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než t i měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a p ipravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 3. V p ípadě, že zhotovitel p eruší práce na p edmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na p íkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván p íslušnými orgány za mimo ádné situace (nap. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod p erušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou p imě enou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí p ed uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto p erušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě. 4. Objednatel je oprávněn p esunout termín zahájení prací uvedených dle této smlouvy na dobu jinou (max. však o 24 měsíců od uvedeného termínu). Tato p ípadná změna bude ešena dodatkem ke smlouvě. 5. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 7/25
8 a. Termín p edání a p evzetí staveniště: (nejpozději do 5 pracovních dnů p ed zahájením prací) b. Termín zahájení stavebních prací: c. Termín dokončení stavebních prací: d. Termín p edání a p evzetí díla: ( protokolární p edání a p evzetí ádně dokončeného díla ) 6. Do 10 pracovních dnů od p edání a p evzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti p edávacího a p ejímacího ízení. 7. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního ú adu objednatel, na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je p ipravena ke kolaudačnímu ízení. Čl.VI Povinnosti objednatele 1. Objednatel p edá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v p íloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv t etích stran, o čemž bude proveden zápis. 2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nep ístupných prací a konstrukcí p ed zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů p edem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem. 3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, p ípadně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku. 4. Objednatel, pop ípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na pot ebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotovitelem, kte í působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne. 5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla. Čl. VII Povinnosti zhotovitele 1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 4řř/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky podle kolaudačního souhlasu. 2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti: a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické p edpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to p edpisují požární p edpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném p íslušnými požárními p edpisy 8/25
9 b. zodpovídat za dodržování p edpisu o bezpečnosti práce a technických za ízení na staveništi dle na ízení vlády č. 5ř1/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví p i práci na staveništích c. zodpovídat za čistotu ve ejných komunikací v p ípadě vlastního provozu na nich. d. zajistit na stavbě v souladu s ust. 153 zákona č. 1Ř3/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (dále jen stavební zákon ), ve znění pozdějších p edpisů (s odkazem na další související p edpisy) stavbyvedoucího, p ičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1řř2 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších p edpisů. 3. Zhotovitel odpovídá za po ádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 4. Za ízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými pot ebami, dokumentací p edanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena za ízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 5. Zhotovitel se zavazuje p i provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení 25ř4 a 25ř5 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci za ízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a p ípadně koordinátora BOZP. 7. V p ípadě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. V opačném p ípadě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené. 8. K ově ení objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště. 10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně p evzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s p edávaným dílem p edložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které p i provádění díla nezpracoval. 11. V p ípadech stanovených zákonem č. 30ř/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen ZoBP ), je zhotovitel povinen s p edstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností. 12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce p i p ípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením ZoBP, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 9/25
10 zdraví p i práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví p i činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a zajistí dodržování právních p edpisů v oblasti protipožární ochrany. 13. V p ípadě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z p edmětných p edpisů, p íp. bude vydán jiný právní p edpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen ídit se těmito novými p edpisy. 14. Zhotovitel je povinen využívat ve ejnou komunikaci jen v souladu s platnými p edpisy a hradí p ípadné škody vzniklé jejím užíváním. 15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1řř7 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších p edpisů, v p ípadě omezení ve ejného provozu na p íslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání p íslušných komunikací si zabezpečit p íslušné povolení u silničního správního ú adu a provést na svůj náklad všechna opat ení, která ú ady na ídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení p ebytečné zeminy a stavební suti. 16. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci ešení za ízení staveniště. 17. Zhotovitel se zavazuje, že p i realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 18. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či p edepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle p íslušných p edpisů. 19. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu p edání a p evzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. 20. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím p erušení prací do stavebního deníku, jak stanoví p íloha č. 5 vyhl. č. 4řř/2006 Sb., B. 1. písm. y). 21. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a p íslušných p edpisů vztahujících se k realizaci díla. Čl. VIII Pojištění zhotovitele 1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzav enou pojistnou smlouvu, jejímž p edmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem t etí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 5 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v p edchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce. 2. V ú edně ově ené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být zhotovitelem z etelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé specifikace p edmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude p iložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně vyplývat. 10/25
11 3. Dále v p ípadě, že tato pojistná smlouva také eší nebo omezuje limit pro jeden škodní p ípad, tak to zhotovitel z etelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v p iloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše uvedený finanční limit. 4. Ú edně ově ené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzav ení pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději p i p evzetí staveniště. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později p edložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzav ené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti. 5. Zhotovitel je povinen ádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu dle p edchozího odstavce i po dobu záruky. V p ípadě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzav ít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. Staveniště Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla 1. Objednatel p edá staveniště zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů p ed zahájením prací, o p edání a p evzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den p edání a p evzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu p íslušného protokolu. 2. Za ízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzav ení p íslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu ešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu p es podružné mě ení, které zajistí zhotovitel v rámci ešení za ízení staveniště.). 3. Od doby p evzetí staveniště až do protokolárního p edání a p evzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzav ít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla způsobeným požárem, elektrickým zkratem, explozí, bou í, vich icí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, zemět esením, tíhou sněhu nebo námrazy, letadlem nebo jiným letícím p edmětem či p edmětem z letadla spadlým. 4. Zhotovitel se zavazuje odstranit za ízení staveniště a vyklizené staveniště p edat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, ádně podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude p edáno až s p edáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. Nebo Staveniště bude 11/25
12 vyklizeno a p ípadné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendá ních dnů po p edání a p evzetí díla. 5. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště t etí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. Zahájení prací 6. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem p edání a p evzetí staveniště. Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne p edání a p evzetí staveniště ani v dodatečné p imě ené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 7. Pokud jsou p i provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami p ímo pro objednatele, je objednatel povinen do p edloženého harmonogramu vyznačit termíny stavební p ipravenosti a provádění těchto p ímých dodávek. Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby. 8. P i provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace p edmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí p evzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit p i vynaložení odborné péče (p edevším se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci). 9. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn p erušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu p erušení má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, p ípadně náhradu vzniklých vícenákladů. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se p edmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby. Kontrola prováděných prací 10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních p edpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl ádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v p imě ené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prově ení prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nep ístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů p ed termínem, v němž budou p edmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole ádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i p es ádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn p edmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V p ípadě, že se p i dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly ádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, p ičemž 12/25
13 ustanovení 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní. Kontrolní dny 12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, p ípadně jím určený technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro ádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně. 13. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů p ed jeho konáním. 14. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele p ípadně osob vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. 15. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo p izvat na kontrolní den své podzhotovitele. 16. Kontrolní dny vede objednatel, p ípadně jím určený technický dozor stavebníka. 17. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, p ipomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení p ípadných nápravných opat ení a úkolů. 18. Objednatel, pop ípadě jím určený technický dozor stavebníka po izuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně p edá všem zúčastněným. 19. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku. P edání a p evzetí díla 20. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě. 21. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů p edem termín ukončení prací a k tomuto termínu p edložit objednateli veškeré doklady nezbytné k p edání a p evzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem p edání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro p edání dokladů je Státní pozemkový ú ad, Krajský pozemkový ú ad pro Olomoucký kraj, Pobočka Olomouc, Blanická 3Ř3/1, 77ř 00 Olomouc. 22. Objednatel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne dokončení díla zahájit p ejímací ízení a ádně v něm pokračovat. Odchylně od ustanovení 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že p ípadné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za p ítomnosti objednatele či osoby jím určené. 23. V p ípadě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo p ed termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů p edem a současně jej vyzvat k p edání a p evzetí díla. Objednatel však není povinen zahájit p ejímací ízení p ed sjednaným termínem dokončení díla. 24. Pokud se p i p edání a p evzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným p edáním a p evzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla. 25. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat p edávání a p ejímání díla po částech nebo mohou sjednat p edčasné p edání. 13/25
14 26. ádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek: i. Dílo bylo dokončeno a p edáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy. ii. O p edání a p evzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či bez výhrad. V protokolu o p edání a p evzetí díla bude uvedeno zejména: hodnocení prací, zejména jejich jakostí, prohlášení objednatele, že p edávané dílo nebo jeho část p ejímá, soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, pop. sleva z ceny díla, dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. iii. Staveniště bylo vyklizeno a p ípadné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendá ních dnů po p edání a p evzetí díla. iv. Objednateli byly p edány následující doklady: 1. stavební deník v souladu s ustanovením 157 zákona č. 1Ř3/2006 Sb. a vyhláškou č.62/2013 Sb. 2. geodetické zamě ení skutečného provedení díla vč. p ípadných geometrických plánů a to ve čty ech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg. 3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem, 4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s 4 a p ílohou č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších p edpisů, 5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí, 6. certifikáty použitých materiálů, 7. doklady o výsledcích zhutnění, 8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek, 9. doklad o uložení p ebytečné zeminy a odpadů, 14/25
15 10. zápis o odstranění p ípadných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o p edání a p evzetí díla, 11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace ve ejné zakázky. 27. V p ípadě, kdy je dílo p edáno bez vad, p evezme objednatel dílo bez výhrad. 28. V p ípadě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel p evzít dílo s výhradami, nap íklad pokud je ádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden v p edávacím protokolu. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků. 29. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy. 30. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního p edání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele p echází toto vlastnictví okamžikem protokolárního p evzetí díla, tímto okamžikem p echází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 31. V p ípadě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je p ipraveno k p edání a p evzetí a p i p edávacím a p ejímacím ízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném p edání a p evzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé p i neúspěšném p edávacím a p ejímacím ízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného ízení. 32. V p ípadě, že se objednatel p es ádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k p evzetí a p edání díla, nebo p edávací a p ejímací ízení jiným způsobem zma í, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé p i neúspěšném p edávacím a p ejímacím ízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného ízení s tím, že zhotovitel není, v p ípadě včasného vyzvání, po dobu od sjednaného termínu dokončení díla v prodlení. Čl. X Kontrola projektové dokumentace 1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště. 2. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. Zhotovitel p edá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění. 3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace jsou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nemůže tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace. 15/25
16 Čl. XI Stavební deník 1. Zhotovitel je povinen vést ode dne p edání a p evzetí staveniště stavební deník dle vyhlášky 4řř/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje skutečnosti p edepsané zákonem a p íslušnou prováděcí vyhláškou. 2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z p ejímacího ízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane později). 3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 4. Stavební deník musí být p ístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, p ípadně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 5. Objednatel, nebo jím pově ená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je povinen se vyjad ovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pově ená osoba vykonávající funkci technického dozoru, p ípadně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu p ipojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 7. V p ípadě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, po izuje zhotovitel i p íslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku. 8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa. 9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která p íslušný zápis učinila. 10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování p íslušných dodatků smlouvy. Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho p edání a p evzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne p edání a p evzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních p edpisů a norem. 3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendá ních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle p edchozího odstavce tohoto článku od doby jejich odstranění. 4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, t etí osobou nebo vyšší mocí, p ípadně běžným opot ebením. 16/25
17 5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí p edaných mu ke zpracování objednatelem v p ípadě, že zhotovitel ani p i vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. 6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani p i vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná. 8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran. 9. Zhotovitel se zavazuje p i provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná v p ípadě, že p i kontrolním zamě ení stavby pro pot eby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém p ípadě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i p ípadné škody, které objednateli nebo t etím osobám tímto vzniknou. 10. V p ípadě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zap íčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod. 11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo t etím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kte í pro něj dílo provádějí. 12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, p ístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít p i provádění díla. 13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl p edmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době p edání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu p edmětu díla, co nejd íve po p edání, p i této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla. 15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendá ní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy. 16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendá ní den prodlení s p edáním dokončeného díla dle této smlouvy. 17. V p ípadě, kdy p edávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 17/25
18 i započatý kalendá ní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků. 18. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelem uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu. 19. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ,- Kč, a to za každý jednotlivý p ípad porušení povinnosti. 20. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 21. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendá ních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý p ípad porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a vě itel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když p esahuje výši smluvní pokuty. 22. Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními p edpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů ve ejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení p edpisů zhotovitel objednatele p edem neupozornil. 23. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z p ekážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu 2ř13 odst. 2 občanského zákoníku. Čl. XIII Ukončení smlouvy 1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v p ípadě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendá ních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními p edpisy nebo smlouvou. 2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka ze státního rozpočtu. 3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: a. v p ípadě, že probíhá insolvenční ízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; b. v p ípadě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v p ípadě: i. prodlení s ádným zahájením prací, p edáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendá ních dnů, ii. prodlení s ádným protokolárním p edáním díla delším než 30 kalendá ních dnů, iii. neoprávněného zastavení či p erušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendá ních dnů v rozporu s touto smlouvou, 18/25