Source: http://docplayer.it/182840845-Unione-dei-comuni-del-pratomagno-provincia-di-arezzo.html
Timestamp: 2020-04-08 09:17:10+00:00
Document Index: 73771791

Matched Legal Cases: ['art. 61', 'art. 3', 'art. 95', 'art. 5', 'art. 43', 'art. 1', 'art. 8', 'art. 149', 'art. 149', 'in fine', 'art. 5', 'art. 89', 'art. 18', 'art. 26']

UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO (PROVINCIA DI AREZZO) - PDF Download gratuito
Download "UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO (PROVINCIA DI AREZZO)"
1 UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO (PROVINCIA DI AREZZO) Programma di sviluppo rurale 2014/2020 Sottomisura 8.5 Interventi di ristrutturazione dell immobile appartenente al PAFR denominato Casetta Bottigliana CUP ARTEA: PROGETTO ESECUTIVO CSA - Capitolato speciale di appalto Il Responsabile del procedimento Sig. Marco Romualdi Il progettista Dr. agr. Benedetto D'Anna STUDIO ASSOCIATO GREDA Ingegneria rurale e del verde via Fratelli Cervi 50, Loro C. (AR) tel/fax cell.:
2 SOMMARIO Art. 1. OGGETTO DELL'APPALTO 4 TITOLO 1 CONTRATTO DI APPALTO 4 Art. 2. CONTRATTO DI APPALTO Art. 3. DESIGNAZIONE SINTETICA DELLE OPERE Art. 4. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO Art. 5. CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO Art. 6. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO Art. 7. CONSEGNA DEI LAVORI TITOLO 2 TERMINI DI ESECUZIONE 7 Art. 8. PRODESSO DI VERBALE DI CONSEGNA Art. 9. TERMINE PER L INIZIO, LA RIPRESA E PER L ULTIMAZIONE DEI LAVORI Art. 10. SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE DEI LAVORI Art. 11. PENALI Art. 12. DOMICILIO, RECAPITO, RAPPRESENTANZA DELL APPALTATORE COMUNICAZIONI ED INTIMAZIONI Art. 13. PROGRAMMA ED ORDINE DEI LAVORI Art. 14. ORDINE DELLA DIREZIONE DEI LAVORI Art. 15. ACCETTAZIONE, QUALITA, IMPIEGO E PROVVISTA DEI MATERIALI Art. 16. CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA GESTIONE DEL CANTIERE Art. 17. ACCETTAZIONE DEGLI IMPIANTI Art. 18. VARIANTI IN CORSO D OPERA Art. 19. REVISIONE PREZZI Art. 20. ONERI ED OBBLIGHI e RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE TITOLO 3 ONERI A CARICO DELL APPALTATORE 16 Art. 21. PERSONALE DELL APPALTATORE Art. 22. FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE Art. 23. FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DELLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI Art. 24. DISCIPLINA DEL CANTIERE Art. 25. DISCIPLINA DEI SUBAPPALTI Art. 26. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE Art. 27. NORME DI SICUREZZA Art. 28. PIANI DI SICUREZZA Art. 29. OSSERVANZA ED ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA Art. 30. INOSSERVANZA NORME SICUREZZA Art. 31. MISURE DI SICUREZZA E OBBLIGHI PREVIDENZIALI Art. 32. TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI Art. 33. CRITERI PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI Art. 34. CONTABILITA DEI LAVORI TITOLO 4 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 23 Art. 35. VALUTAZIONE DEI LAVORI - CONDIZIONI GENERALI Art. 36. FORMA DELL APPALTO Art. 37. LAVORI IN ECONOMIA Art. 38. NUOVI PREZZI Art. 39. INVARIABILITÀ DEI PREZZI TITOLO 5 LIQUIDAZIONE 24 Art. 40. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO Art. 41. TERMINI PER I PAGAMENTI IN ACCONTO Art. 42. CONTO FINALE DEI LAVORI Art. 43. PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI, RISERVE DELL APPALTATORE Art. 44. ULTIMAZIONE DEI LAVORI, CONSEGNA DELLE OPERE, COLLAUDO Studio Associato Greda Loro Ciuffenna (AR) via F.lli Cervi, 50 2
3 TITOLO 6 MODALITA E TERMINI DI COLLAUDO 26 Art. 45. COLLAUDO STATICO Art. 46. ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE Art. 47. MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO Art. 48. PROVE VERIFICHE E COLLAUDI IN CORSO D OPERA Art. 49. DIFETTI DI COSTRUZIONE E GARANZIA Art. 50. GARANZIE Art. 51. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO Art. 52. CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO Art. 53. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE Studio Associato Greda Loro Ciuffenna (AR) via F.lli Cervi, 50 3
4 Art. 1. OGGETTO DELL'APPALTO Oggetto dell Appalto è il recupero dell edilizia povera presente all interno del sito SIC-ZPS-SIR Pascoli e Cespuglieti Montani del Pratomagno al fine di una maggiore fruizione del bene pubblico da parte degli escursionisti nonché la possibilità di accogliere gruppi di persone a scopo divulgativo e didattico. AMMONTARE DELL'APPALTO L'importo complessivo dei lavori compresi nell'appalto, al netto di oneri fiscali, è pari a ,28 (diconsi euro sessantunomilacinquecentodiciassette/28) comprensivi della sicurezza, di cui ,76 per lavori soggetti a ribasso, ed 4.550,52 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso. Ai sensi DPR 207/2010 art. 61 e in conformità all allegato A, al i lavori sono classificati nelle seguenti categorie: Categoria prevalente Classe di importo Importo in Appalto % limite subappalto OG2 Euro Totale a base d asta (fino a ,00) ,76 30% Somme non soggette a 4.550,52 ribasso Totale complessivo ,28 Incidenza mano d opera ,32 TITOLO 1 CONTRATTO DI APPALTO Art. 2. CONTRATTO DI APPALTO Per il presente lavoro sarà stipulato contratto d'appalto A CORPO E A MISURA, come definito ai sensi dell'art. 3, D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. Ai sensi dell art. 95, comma 4 del medesimo decreto l'aggiudicazione avverrà mediante criterio del minor prezzo. I gruppi di categorie omogenee ai fini contabili e le relative incidenze percentuali sono le seguenti: Categoria Importo parziale Incidenza percentuale 1 Approntamento cantiere 5.416,33 8,80% 2 Demolizione 1.038,90 1,69% 3 OG2 Scavi 2.967,72 4,82% 4 Ricostruzione ,33 44,95% 66,45% 5 Opere esterne 3.557,64 5,78% 6 Prove di laboratorio Cls 250,00 0,41% 7 Opere di finitura (intonaco, pavimenti e 7.350,02 11,95 % OS6 rivestimenti, tinteggiatura) 18,68% 8 Infissi 4.142,89 6,73% 9 OS22 Impianto fognario 3.931,06 6,39% 6,39% 10 OS3 Impianto adduzione acqua e idrico 5.219,39 8,48% 8,48% Totale lavori a misura ( ) ,95 Totale lavori a corpo (1-6) 5.666,33 Totale lavori a corpo e a misura ,28 100% 100% Di cui Oneri sicurezza 4.550,52 Art. 3. DESIGNAZIONE SINTETICA DELLE OPERE Le opere sono quelle risultanti dagli elaborati grafici e descrittivi di cui all elenco riportato all art. 5 del presente Capitolato speciale d Appalto. Sono contemplate, all interno del progetto le seguenti lavorazioni: Studio Associato Greda Loro Ciuffenna (AR) via F.lli Cervi, 50 4
5 - Demolizioni - Scavi - Sottofondi - Opere di fondazione - Strutture in legno - Opere edili di finitura impermeabilizzazioni, coibentazioni, pavimentazioni, rivestimenti, pareti divisorie, lattonerie, - infissi - Impianti, idrico e di smaltimento - Opere esterne Durante l esecuzione dell opera dovranno inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni: - MANTENIMENTO E CONSERVAZIONE DELLE CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI DELL OPERA ESEGUITA E COMPONENTI POSATI PER UN PERIODO NON SUPERIORE AD 1 ANNO. IN MERITO A CIO' OBBLIGO DI INTERVENTO ANCHE SU SEGNALAZIONE DEL COMMITTENTE. - MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA ATTRAVERSO LE MISURE E PROCEDURE PREVISTE NEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - MANTENIMENTO DEGLI ACCESSI ALLE PROPRIETÀ PRIVATE LUNGO IL TRACCIATO ATTRAVERSO LE MISURE ESPLICITATE NEL PSC O COMUNQUE TALI DA GARANTIRE LA SICUREZZA DEI NON ADDETTI AI LAVORI. Art. 4. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO Fanno parte integrante del contratto di appalto i seguenti documenti: a) Il Capitolato Generale di Appalto, approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n 145 (anche se materialmente non allegato); b) Il presente Capitolato Speciale di Appalto - CSA (art. 43 comma 3 Regolamento DPR n.207/2010 e s.m.i.); c) Progetto architettonico: Planimetria inquadramento territoriale (A_01) Sezione ambientale (A_02) Piante, sezioni e prospetti (A_03) Sezione (A_04) d) Progetto strutturale: Piante fondazione, strutture, coperture, sezioni e particolari (A_05) e) Schema rete adduzione acqua (A_06) f) Schema scarichi (A_07) g) Schema impianto fitodepurazione (A_08) h) Particolare comignolo (A_09) i) Relazione Tecnico-illustrativa (RTI) l) Relazione Strutturale e fascicolo calcoli (RS) m) Relazione Geologica (RG) n) Documentazione fotografica (DF) o) Piano di sicurezza (PSC) p) Cronoprogramma (CP) q) Elenco Prezzi Unitari (EPU) r) Elenco costi unitari (ECU) s) Computo metrico estimativo (CME) t) Lista lavorazioni (LL) u)quadro Economico (QE) Il Contratto, come pure i suoi allegati, devono essere considerati riservati fra le parti; l'appaltatore dovrà porre ogni cura e regola d'arte nelle parti da lui realizzate. E fatto divieto all Appaltatore ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con l Amministrazione. Art. 5. CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO Nel presentare l offerta l Appaltatore è tenuto ad aver esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, valutando i luoghi dove debbono eseguirsi i lavori e di aver valutato l influenza e gli oneri Studio Associato Greda Loro Ciuffenna (AR) via F.lli Cervi, 50 5
6 conseguenti sull andamento e sul costo dei lavori, degli oneri e maggiori costi dello stralcio da realizzare anche in relazione al progetto complessivo, e pertanto: di aver preso conoscenza delle condizioni dei luoghi, della viabilità, delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La dichiarazione conterrà l attestazione di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d opera nonché delle attrezzature adeguate ai lavori da appaltare (art. 1 Capitolato Generale); di essere a conoscenza delle finalità che l Amministrazione intende perseguire con l esecuzione dei lavori richiesti e di concordare espressamente che detti interventi rivestiranno il carattere di pubblica utilità, e ciò soprattutto riguardo al rispetto del tempo utile per l esecuzione dei lavori, di cui all apposito articolo, e delle facoltà di procedere che l Amministrazione si riserva in caso di ritardo per negligenza dell Appaltatore. L Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori. Art. 6. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.in caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. Art. 7. CONSEGNA DEI LAVORI La consegna dei lavori sarà effettuata sul luogo dei lavori nel giorno e ora stabiliti dall Amministrazione con le seguenti modalità. Il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori dopo che il contratto è divenuto efficace. In caso di consegna in via di urgenza nelle more della stipula, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori subito dopo che l aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. La consegna dei lavori deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto. Il direttore dei lavori comunica all Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura dell Ente Committente. In caso di consegna in via di urgenza dopo l aggiudicazione, il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall Appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto. Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L Appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi. La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l Appaltatore; il verbale è predisposto ai sensi dell articolo 8 del presente Capitolato Speciale di Appalto e dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori. Qualora l Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, l Ente Committente ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa dell Ente Committente, l Appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati sotto. Ove l'istanza dell Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono: a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a euro; b) 0,50 per cento per la eccedenza fino a euro; Studio Associato Greda Loro Ciuffenna (AR) via F.lli Cervi, 50 6
7 c) 0,20 per cento per la parte eccedente i euro. Nelle ipotesi previste di cui sopra il responsabile del procedimento ha l obbligo di informare l Autorità. Ove l'istanza dell Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l Appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori. Oltre alle somme espressamente previste prima, nessun altro compenso o indennizzo spetta all Appaltatore. La richiesta di pagamento degli importi spettanti debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; o in alternativa la richiesta di pagamento degli importi spettanti è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità. La facoltà dell Ente Committente di non accogliere l'istanza di recesso dell Appaltatore non può esercitarsi, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dall Ente Committente per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui sopra. Della consegna dei lavori verrà redatto in doppio esemplare apposito verbale secondo le modalità di cui all art. 8 del presente C.S.A firmato dal Direttore dei Lavori e dall Appaltatore; dalla data del Verbale di Consegna decorreranno i termini contrattuali per l esecuzione dei lavori. Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e indiretti, al personale a qualunque titolo presente in cantiere, grava interamente sull Appaltatore. TITOLO 2 - TERMINI DI ESECUZIONE Art. 8. PROCESSO DI VERBALE DI CONSEGNA Il processo di verbale di consegna contiene i seguenti elementi: a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi; b) le aree, i locali, l ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell Appaltatore, unitamente ai mezzi d opera per l esecuzione dei lavori; c) la dichiarazione che l area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, salvo l ipotesi di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, che lo stato attuale è tale da non impedire l avvio e la prosecuzione dei lavori. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in più luoghi e in più tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del processo di verbale di consegna. Qualora la consegna sia eseguita prima del contratto il processo di verbale indica a quali materiali l'appaltatore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dall Appaltatore. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni. Il processo di verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall' Appaltatore. Dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento dei lavori. Un esemplare del verbale di consegna è inviato al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme all' Appaltatore, ove questi lo richieda. La consegna dei lavori può farsi in più volte con successivi verbali di consegna parziale quando la natura o l'importanza dei lavori o dell opera lo richieda secondo le indicazioni della D.d.L. In caso di urgenza, l Appaltatore comincia i lavori per le sole parti già consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale. In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina prevista dal Capitolato Generale di Appalto. Art. 9. TERMINE PER L INIZIO, LA RIPRESA E PER L ULTIMAZIONE DEI LAVORI L Appaltatore deve provvedere entro 10 giorni dalla data di consegna dei lavori (come risultante dall apposito verbale) all impianto del cantiere che dovrà essere allestito nei tempi previsti dal programma dei lavori redatto dall Ente Committente sulla base di quanto definito in sede di progettazione esecutiva dell intervento ed allegato ai documenti progettuali consegnati per la gara d appalto. Studio Associato Greda Loro Ciuffenna (AR) via F.lli Cervi, 50 7
8 L Appaltatore deve ultimare i lavori nel termine complessivo di 82 (ottantadue) giorni naturali e consecutivi, compreso il tempo per l esecuzione delle prove funzionali e dei collaudi finalizzati alla messa in funzione degli impianti. Detto termine è comprensivo dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, salvo motivati e particolarmente avverse condizioni climatiche (gelo, neve, vento e piogge intense) vista la particolare collocazione dell'opera, comunque non potranno essere concesse sospensioni dei lavori o proroghe per recuperare rallentamenti o soste dovuti a mancata programmazione dell'impresa. In detto tempo è inoltre compreso quello occorrente per l impianto del cantiere e per ottenere dalle Autorità le eventuali concessioni, licenze, permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell effettivo inizio dei lavori. L Appaltatore avrà cura di richiedere ed ottenere i permessi occorrenti all esecuzione dei lavori. Art. 10. SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE DEI LAVORI. Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali, il Direttore dei Lavori può ordinarne la sospensione redigendo apposito verbale, indicando le ragioni e l imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna I termini di consegna si intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli della sospensione; analogamente si procederà nel caso di sospensione o ritardo derivanti da cause non imputabili all Appaltatore. Durante la sospensione dei lavori, il Direttore dei Lavori può disporre visite in cantiere volte ad accertare le condizioni delle opere e la consistenza delle attrezzature e dei mezzi eventualmente presenti, dando, ove occorra, disposizioni nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite, alle condizioni di sicurezza del cantiere e per facilitare la ripresa dei lavori. La ripresa dei lavori viene effettuata dal Direttore dei Lavori, redigendo opportuno verbale di ripresa dei lavori, non appena sono cessate le cause della sospensione. Detto verbale è firmato dall Appaltatore ed inviato alla committenza. Nel verbale di ripresa il Direttore dei Lavori deve indicare il nuovo termine contrattuale. Sospensioni e ritardi saranno presi in considerazione solo se espressamente riconosciuti come tali con annotazione del Direttore dei Lavori sul giornale dei lavori. Art. 11. PENALI L Appaltatore, per il tempo impiegato nell esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile e riconosciuto dal Direttore dei lavori, dovrà sottostare ad una penale pecuniaria stabilita nella percentuale dell uno (1) per mille dell ammontare netto dell appalto per ogni giorno di ritardo nella completa ultimazione dei lavori, salvo in ogni caso il diritto dell Amministrazione alla risoluzione immediata del contratto. Art. 12. DOMICILIO, RECAPITO, RAPPRESENTANZA DELL APPALTATORE COMUNICAZIONI ED INTIMAZIONI Per tutti gli effetti del contratto, l Appaltatore deve indicare espressamente il proprio domicilio legale. Egli deve essere sempre in comunicazione diretta con la Direzione dei Lavori, per cui deve comunicare alla stessa un sicuro recapito provvisto di indirizzo di posta elettronica certificata PEC. E fatto obbligo all Appaltatore di indicare il nominativo del responsabile tecnico a cui far espresso riferimento per la comunicazione e definizione di tutti i tipi di intervento. Tutte le comunicazioni ed intimazioni relative all appalto dovranno essere fatte direttamente per posta elettronica certificata. Le intimazioni degli atti giudiziari si eseguono tramite Ufficiale Giudiziari; le altre notificazioni possono eseguirsi in tutte le forme previste dalla vigente legislazione. Art. 13. PROGRAMMA ED ORDINE DEI LAVORI In generale l impresa avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che stimerà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché a giudizio della D.L., ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell Amministrazione. L Appaltatore, dovrà provvedere ad impiantare il cantiere ed iniziare i lavori seguendo il programma di esecuzione dei lavori, che presenterà alla consegna degli stessi, allegando il quadro grafico con l indicazione dell inizio, dello sviluppo e della ultimazione delle principali categorie di lavoro. L accettazione di tale programma da parte della D.L., mentre non riduce la facoltà che la stessa si riserva ai sensi del Studio Associato Greda Loro Ciuffenna (AR) via F.lli Cervi, 50 8
9 successivo comma, è invece impegnativo per l impresa che ha obbligo di rispettarne comunque i termini di avanzamento. La Direzione dei Lavori ha la facoltà di chiedere in corso d opera, modifiche al programma di esecuzione dei lavori presentato dall Appaltatore e precedentemente approvato dalla stessa Direzione dei Lavori. Art. 14. ORDINE DELLA DIREZIONE DEI LAVORI Nell'esecuzione dei lavori in conformità del contratto e per tutte le opere e prestazioni che saranno di volta in volta da eseguire, l'impresa avrà l'obbligo di uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni date per iscritto o verbalmente dalla D.LL.. L'impresa non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione a quanto disposto ed ordinato dalla D.L., sia che riguardi il modo di esecuzione dei lavori, sia che riguardi il rifiuto e la sostituzione dei materiali e delle forniture, salva la facoltà di fare le sue osservazioni e riserve. Il responsabile del procedimento potrà impartire al direttore dei lavori con disposizione di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissare l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilire, in relazione all importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni. Nell ambito delle disposizioni di servizio impartite dal responsabile del procedimento al direttore dei lavori resta di competenza di quest ultimo l emanazione di ordini di servizio all Appaltatore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell appalto. L ordine di servizio è l atto mediante il quale sono impartite all Appaltatore tutte le disposizioni e istruzioni da parte del responsabile del procedimento ovvero del direttore dei lavori. L ordine di servizio è redatto in due copie e comunicato all Appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. Qualora l ordine di servizio sia impartito dal direttore dei lavori, deve essere vistato dal responsabile del procedimento. L Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all atto della firma immediatamente successiva all ordine di servizio oggetto di riserve. Nessuna variante nell'esecuzione dei lavori e nelle forniture sarà ammessa e riconosciuta se non risulterà ordinata per iscritto dalla D.L. Art. 15. ACCETTAZIONE, QUALITA, IMPIEGO E PROVVISTA DEI MATERIALI I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali. Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, le norme UNI, CNR, CEI e le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione. Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di materiali d uso più generale, l Appaltatore dovrà presentare adeguate campionature, ottenendo l approvazione della Direzione dei Lavori. Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti: a) dalle prescrizioni generali del presente capitolato; b) dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti; c) dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente capitolato. Resta comunque contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate nei modi suddetti fanno parte integrante del presente capitolato. In caso di controversia, si procede come segue. Il direttore dei lavori o l Appaltatore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige, in contraddittorio con l imprenditore, un processo di verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo di verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell Appaltatore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori. Studio Associato Greda Loro Ciuffenna (AR) via F.lli Cervi, 50 9
10 L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei lavori, l Ente Committente può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri dell Ente Committente in sede di collaudo. L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo. La direzione dei lavori può disporre prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore. L Appaltatore farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione dei Lavori. Qualora in corso d opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l Appaltatore sarà tenuta alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi. Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla Direzione dei Lavori dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti. L Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l Ente Committente si riserva di avanzare in sede di collaudo finale. Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi. Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il Direttore dei lavori può prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza. Se il cambiamento importa una differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo come segue sotto. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano: a) desumendoli dal prezzario di riferimento; b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto; c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell offerta. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l Appaltatore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dall Ente Committente su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori. Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta. Se l Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, l Ente Committente può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati. Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l'appaltatore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del Direttore dei lavori, che riporti l'espressa approvazione del responsabile unico del procedimento. In tal caso si applica l'articolo 16, comma 2 del Capitolato Generale d'appalto DM 145/2000. Studio Associato Greda Loro Ciuffenna (AR) via F.lli Cervi, 50 10
11 Art. 16. CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA GESTIONE DEL CANTIERE L Appaltatore si impegna al rispetto dei criteri ambientali minimi per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione come previsto dall Allegato 1 del D.M. 24 dicembre 2015 Adozione dei criteri ambientali minimi per l affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione. In particolare l Appaltatore si impegnerà all utilizzo di materiali con le caratteristiche di cui al paragrafo e dello stesso allegato 1. Per tutte le attività di cantiere e trasporto dei materiali devono essere utilizzati mezzi che rientrano almeno nella categoria EEV (veicolo ecologico migliorato); gli impatti sul clima non minimizzabili (con mezzi ibridi; elettrici a metano o a GPL) che derivano dalle emissioni dei gas clima- alteranti dovute a mezzi di trasporto e mezzi dì cantiere saranno compensati con lo sviluppo di progetti CDM (Clean Development Mechanism) e/o Jl (Joint Implementation), ovvero eventuale partecipazione a un carbon fund. Al fine di impedire fenomeni di diminuzione di materia organica, calo della biodiversità, contaminazione locale o diffusa, salinizzazione, erosione del suolo, ecc., sono previste le seguenti azioni a tutela del suolo: accantonamento in sito e successivo riutilizzo dello scotico del terreno vegetale per una profondità di 60 cm, per fa realizzazione di scarpate e aree verdi pubbliche e private; tutti i rifiuti prodotti dovranno essere selezionati e conferiti nelle apposite discariche autorizzate quando non sia possibile avviarli al recupero; eventuali aree di deposito provvisorie di rifiuti non inerti devono essere opportunamente impermeabilizzate e le acque di dilavamento devono essere deputate prima di essere convogliate verso i recapiti idrici finali. Dovranno inoltre essere attuate dall Appaltatore - le misure adottate per la protezione delle risorse naturali, paesistiche e storico culturali presenti nell'area del cantiere; - le misure per implementare la raccolta differenziata nel cantiere (tipo di cassonetti/contenitori per la raccolta differenziata, le aree da adibite a stoccaggio temporaneo, ecc..) e per realizzare la demolizione selettiva e il riciclaggio dei materiali di scavo e dei rifiuti da costruzione e demolizione (C&D); - le misure adottate per aumentare l efficienza nell uso dell'energia nel cantiere e per minimizzare le emissioni di gas climalteranti, con particolare riferimento all uso dì tecnologie a basso impatto ambientale (lampade a scarica di gas a basso consumo energetico o a led, generatori dì corrente eco-diesel con silenziatore, pannelli solari per acqua calda, ecc.); - le misure previste finalizzate all abbattimento del rumore e delle vibrazioni, dovute alle operazioni di scavo, di carico/scarico dei materiali, di taglio dei materiali, di impasto del cemento armato e di disamo ecc., e l eventuale installazione di schermature / coperture antirumore (fisse o mobili) nelle aree più critiche e nelle aree di lavorazione più rumorose con particolare riferimento alla disponibilità ad utilizzate gruppi elettrogeni super silenziati.le misure atte a garantite il risparmio idrico e la gestione delle acque reflue nel cantiere e l'uso delle acque piovane e quelle di lavorazione degli inerti, prevedendo opportune reti di drenaggio e scarico delle acque; - le misure per l abbattimento delle polveri e fumi anche attraverso periodici interventi di irrorazione delle aree di lavorazione con acqua o altre tecniche di contenimento del fenomeno del sollevamento della polvere; - le misure per garantire la protezione de suolo e del sottosuolo anche attraverso la verifica periodica degli sversamenti accidentali di sostanze e materiali inquinanti e la previsione dei relativi interventi di estrazione e smaltimento del suolo contaminato; - le misure idonee per ridurre l'impatto visivo del cantiere, anche attraverso schermature e sistemazione a verde, soprattutto in presenza di abitazioni contigue e habitat con presenza di specie particolarmente sensibili alla presenza umana; - le misure per attività di demolizione selettiva e riciclaggio dei rifiuti con particolare riferimento al recupero dei laterizi, del calcestruzzo e di materiale proveniente dalle attività di cantiere con minori contenuti di impurità, le misure per il recupero e riciclaggio degli imballaggi. Il personale impiegato nel cantiere, che svolge mansioni collegate alla gestione ambientale dello stesso, deve essere adeguatamente formato per tali specifici compiti con particolare riguardo al sistema di gestione ambientale, gestione delle acque, gestione dei rifiuti. Art. 17. ACCETTAZIONE DEGLI IMPIANTI Tutti gli impianti presenti nell appalto da realizzare e la loro messa in opera completa di ogni categoria o tipo di lavoro necessari alla perfetta installazione, saranno eseguiti nella totale osservanza delle prescrizioni progettuali, Studio Associato Greda Loro Ciuffenna (AR) via F.lli Cervi, 50 11
12 delle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori, delle specifiche del presente capitolato o degli altri atti contrattuali, delle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia. Si richiamano espressamente tutte le prescrizioni, a riguardo, presenti nel Capitolato Generale, le norme UNI, CNR, CEI e tutta la normativa specifica in materia. Tutte le forniture relative agli impianti non accettate ai sensi del precedente articolo, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti. L Appaltatore resta, comunque, totalmente responsabile di tutte le forniture degli impianti o parti di essi, la cui accettazione effettuata dalla Direzione dei Lavori non pregiudica i diritti che l Ente Committente si riserva di avanzare in sede di collaudo finale o nei tempi previsti dalle garanzie fornite per l opera e le sue parti. Durante l esecuzione dei lavori di preparazione, di installazione, di finitura degli impianti e delle opere murarie relative, l Appaltatore dovrà osservare tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia antinfortunistica oltre alle suddette specifiche progettuali o del presente capitolato, restando fissato che eventuali discordanze, danni causati direttamente od indirettamente, imperfezioni riscontrate durante l installazione od il collaudo ed ogni altra anomalia segnalata dalla Direzione dei Lavori, dovranno essere prontamente riparate a totale carico e spese dell Appaltatore. Art. 18. VARIANTI IN CORSO D OPERA L Amministrazione si riserva l insindacabile facoltà di introdurre all atto esecutivo le varianti che riterrà opportune nell interesse della buona riuscita dei lavori e per una maggiore economia degli stessi. Tali varianti potranno comunque essere ammesse nel rispetto delle condizioni e quando ricorrono i motivi di cui al secondo comma dell art. 149 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50. Non può essere introdotta alcuna variazione o addizione al progetto approvato da parte dell Appaltatore. Lavori eseguiti e non autorizzati non verranno pagati e sarà a carico dell Appaltatore la rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori. Non saranno considerati varianti ai sensi del comma 1 dell'art. 149 dello stesso D.lgs. 50/2016 gli interventi disposti dal Direttore dei per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati se rinvenuti, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione dell Ente Committente. Eventuali varianti al progetto saranno valutate con i prezzi e le modalità dell elenco descrittivo delle voci di prezzo relative alle categorie dei lavori presenti in progetto. In carenza si procederà prioritariamente secondo i prezzi desumibili dal Prezziario Ufficiale della Regione Toscana anno 2016 (provincia di Arezzo) o altro prezziario ufficiale applicando sui suddetti prezzi un ribasso pari a quello risultante dall offerta presentata dall Appaltatore in fase di gara, o in fine se non desumibili da tali documenti, con la formulazione di nuovi prezzi, applicando sugli stessi un ribasso pari a quello risultante dall offerta presentata dall Appaltatore. Art. 19. REVISIONE PREZZI E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi, ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera a) del codice dei contratti e non si applica l'articolo 1664, primo periodo, del codice civile. Art. 20. ONERI ED OBBLIGHI e RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE L Appaltatore assume, con la presentazione dell offerta e l aggiudicazione dell appalto, la piena responsabilità tecnica delle opere allo stesso affidate, restando nei confronti dell Ente Committente, responsabile anche della correttezza dei progetti da esso accettati. Nella esecuzione dei lavori l Appaltatore dovrà uniformarsi a quanto previsto in materia di normativa vigente statale e regionale, nel rispetto delle scelte progettuali e delle tipologie esecutive contenute nei progetti consegnatigli. Oltre agli oneri indicati dal capitolato Generale art. 5, 6 ed agli altri indicati nel presente Capitolato Speciale, saranno a carico dell Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti. a. Oneri e responsabilità generali Nominare il Direttore tecnico di cantiere e comunicarlo al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; Studio Associato Greda Loro Ciuffenna (AR) via F.lli Cervi, 50 12
13 Comunicare al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; Redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS) conformemente a quanto indicato e prescritto all art. 89 comma 1 lettera h del D.lgs. 81/2008 da considerare quale piano complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell organizzazione del cantiere e nell esecuzione dei lavori; Predisporre gli impianti, le attrezzature ed i mezzi d opera per l esecuzione dei lavori, nonché gli strumenti ed il personale necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni e controlli; Approvvigionare tempestivamente i materiali necessari per l esecuzione delle opere; Disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessità delle singole fasi dei lavori, segnalando al Direttore dei Lavori l eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo; In ottemperanza a quanto previsto dall art. 18, commi 1 lettera u. del D.Lgs. 81/2008, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l indicazione del datore di lavoro; Tenere a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni, le tavole ed i casellari di ordinazione per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad estranei e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna dal Direttore dei Lavori; Provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere, a norma di contratto; Prestarsi, qualora nel corso dell opera si manifestino palesi fenomeni che paiano compromettere i risultati finali, agli accertamenti sperimentali necessari per constatare le condizioni di fatto anche ai fini dell accertamento delle eventuali responsabilità; Promuovere ed istituire nel cantiere, oggetto del presente capitolato, un sistema gestionale permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell ambito dell impresa; Promuovere le attività di prevenzione, in coerenza a principi e misure predeterminati; Promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti; Mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (spogliatoio, servizi igienici, ecc.); Assicurare: il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro; le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali; il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori; la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito; il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori; Rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano; Provvedere alla fedele esecuzione delle attrezzature e degli apprestamenti conformemente alle norme contenute nel piano per la sicurezza e nei documenti di progettazione della sicurezza; Tenere a disposizione dei Coordinatori per la sicurezza, del Committente ovvero del Responsabile dei Lavori e degli Organi di Vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e al piano di sicurezza; Fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere: adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo; le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall interferenza con altre imprese secondo quanto previsto dall art. 26 del D.lgs. 81/2008; le informazioni relative all utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva ed individuale; Mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle imprese subappaltanti e dei lavoratori autonomi il progetto della sicurezza ed il Piano di sicurezza e coordinamento; Informare il Committente ovvero il Responsabile dei Lavori e i Coordinatori per la sicurezza delle proposte di modifica al Piano di sicurezza e coordinamento formulate dalle imprese subappaltanti e dai lavoratori autonomi; Organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del presente Appalto; Affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare; Studio Associato Greda Loro Ciuffenna (AR) via F.lli Cervi, 50 13