Source: http://docplayer.it/225064-Task-force-e-servizi-integrati-di-accompagnamento-sulle-attivita-negoziali.html
Timestamp: 2016-10-23 16:14:13+00:00
Document Index: 161393133

Matched Legal Cases: ['art.135', 'art.136', 'art.137', 'art.138', 'art.139', 'art.140', 'art.216', 'art.11', 'art.11', 'art. 11', 'art. 79', 'art. 11', 'sentenza ', 'art.43', 'art.11', 'art.139', 'art.139', 'art. 3', 'art. 11', 'art. 86', 'art. 3', 'art. 2', 'art. 1', 'art. 238', 'art. 7', 'art. 4', 'art. 4', 'art. 3', 'art. 13', 'art. 37', 'art. 37', 'art. 1', 'art. 7', 'art. 7', 'art.113', 'art.75', 'art.113', 'art.11', 'art. 153', 'art.12', 'art.12', 'art. 134', 'art.134', 'art.134', 'art.135', 'sentenza ', 'art.51', 'art.135', 'art.136', 'art. 146', 'art.137', 'art.138', 'art. 140', 'art.139', 'art. 113', 'art.140', 'art. 11', 'art. 16', 'art.31', 'art. 118', 'art.31', 'art. 1', 'art. 90', 'art. 16', 'art. 90', 'art. 132', 'art.100', 'art. 129', 'art. 7', 'art.40', 'art.43', 'art. 40', 'art. 11', 'art. 153', 'art. 154', 'art. 35']

⭐Task-Force e Servizi Integrati di accompagnamento sulle attività negoziali
Download "Task-Force e Servizi Integrati di accompagnamento sulle attività negoziali"
1 Task-Force e Servizi Integrati di accompagnamento sulle attività negoziali FESR-ASSE II- Qualità degli ambienti scolastici (Avviso prot. AOODGAI n. 7667/ ) MANUALE DELLE PROCEDURE PER L ESECUZIONE DEI LAVORI2 Indice 1. IL CONTRATTO D APPALTO (ART.1655 C.C. E ART.3, C.3, DEL D.LGS.163/2006) LA STIPULA DEL CONTRATTO (ART.11, C.9, DEL D.LGS.163/2006) IL TERMINE DILATORIO ED IL TERMINE SOSPENSIVO (ART.11, C.10, DEL D.LGS. N. 163/2006) I SOGGETTI PREPOSTI ALLA STIPULA IL CONTENUTO DEL CONTRATTO (ART.43, C.1 E C.2, DEL D.P.R. N. 207/2010) LA FORMA DEL CONTRATTO (ART.11, C.13, DEL D.LGS. N. 163/2006) LE SPESE CONNESSE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO (ART.139 DEL D.P.R. N. 207/2010) LA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI ED IL CONTO DEDICATO (L. N. 136 DEL 13/08/2010 E D.L. N. 187 DEL 12/11/2010) I CONTROLLI ANTIMAFIA (D.LGS. N. 159/2011 E D.LGS. N. 218/2012) I CONTROLLI PER LA TRASPARENZA TRASMISSIONE ALL AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI (A.V.C.P.) DEI DATI RELATIVI AI CONTRATTI PUBBLICI GLI ADEMPIMENTI IN TEMA DI SICUREZZA SUL LAVORO (D.LGS. N. 81/2008) LA CAUZIONE DEFINITIVA (ART.113 DEL D.LGS. N. 163/2006) L EFFICACIA DEL CONTRATTO (ART.11, C.11, DEL D.LGS. N. 163/2006) L APPROVAZIONE DEL CONTRATTO (ART.12 DEL D.LGS. N. 163/2006 ) RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO (ARTT. DA 134 A 140 DEL D.LGS. N. 163/2006) Il recesso dal contratto per antimafia La risoluzione per reati e per revoca dell attestazione di qualificazione (art.135 del D.Lgs. n. 163/2006)3 La risoluzione per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo (art.136 del D.Lgs.n. 163/2006) Inadempimento dei contratti di cottimo (art.137 del D.Lgs. n. 163/2006) I provvedimenti conseguenti alla risoluzione del contratto (art.138 del D.Lgs. n. 163/2006) Obblighi in caso di risoluzione del contratto (art.139 del D.Lgs. n. 163/2006) La risoluzione ad opera dell appaltatore Procedure di affidamento in caso di fallimento dell esecutore o risoluzione del contratto (art.140 del D.Lgs. n. 163/2006) PROCEDURE RELATIVE ALLA SICUREZZA ESECUZIONE DEI LAVORI AVVIO DELL ESECUZIONE DEI LAVORI CONSEGNA DEI LAVORI (ARTT.153, 154, 155, 156 E 157 DEL D.P.R. N. 207/2010) Termini e modalità per la consegna Differenze all atto della consegna Ritardo della consegna per fatto o colpa della stazione appaltante Ritardo o mancata consegna per fatto o colpa dell esecutore LA SOSPENSIONE E LA RIPRESA DEI LAVORI (ART.158 del D.P.R. n. 207/2010) Le sospensioni illegittime AVANZAMENTO DEI LAVORI VARIANTI IN CORSO D OPERA Le varianti migliorative in diminuzione proposte dall esecutore dei lavori Le varianti in diminuzione ordinate dalla stazione appaltante L approvazione delle varianti Sintesi esplicativa della documentazione necessaria per la richiesta e l attuazione delle varianti4 3.6 PROROGHE E TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI CONCLUSIONE DEI LAVORI5 3.8 COLLAUDO La disciplina prevista dal regolamento per la nomina del collaudatore (art.216 del D.P.R. n. 207/2010) I requisiti professionali del collaudatore Il procedimento di collaudo e gli adempimenti ad opera del RUP Le valutazioni dell organo di collaudo Il certificato di collaudo Sintesi esplicativa della documentazione necessaria per la fase di collaudo CONSEGNA DELL OPERA SINTESI DELLE ATTIVITA DI COMPETENZA DEL RUP6 1. IL CONTRATTO D APPALTO (ART.1655 C.C. E ART.3, C.3, DEL D.LGS.163/2006) La nozione di appalto è contenuta nel codice civile il quale all art dispone che l appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro. L appalto è, quindi, un contratto bilaterale ed a titolo oneroso, con il quale una parte, denominata appaltatore, si impegna nei confronti di un'altra parte chiamata appaltante o committente. L oggetto dell appalto può essere costituito dal compimento di un'opera o di un servizio. Con il contratto d'appalto l'ente appaltante assegna le opere da realizzare all'impresa costruttrice, che si indica col termine di appaltatore. La legge di riferimento in materia di appalto di opere pubbliche è il D.Lgs. n. 163/2006, il cosiddetto "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" nonché il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n. 207/ La stipula del contratto (art.11, c.9, del D.Lgs.163/2006) Il contratto di appalto viene stipulato tra la stazione appaltante ed il soggetto risultato aggiudicatario dell appalto entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dall efficacia dell aggiudicazione definitiva, salvo diverso termine previsto nel bando o nell invito ad offrire o appositamente concordato con l aggiudicatario. Nel caso in cui, a causa del comportamento della stazione appaltante, la stipulazione del contratto non avvenga entro la data prevista, l aggiudicatario potrà sciogliersi dal vincolo di sottoscrizione mediante atto notificato alla stazione appaltante. In tal caso all aggiudicatario non spetterà alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Negli appalti di lavori, se è intervenuta la consegna in via d urgenza, l aggiudicatario avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per l esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori. 1.2 Il termine dilatorio ed il termine sospensivo (art.11, c.10, del D.Lgs. n. 163/2006) Il Codice dei contratti pubblici prevede all art. 11, c. 10, che il contratto non possa essere stipulato prima di trentacinque giorni dall invio dell ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva di cui all art. 79 del Codice. Il suddetto articolo prevede, infatti un termine dilatorio, che ha la funzione di tutelare e garantire non solo l aggiudicatario ed il secondo classificato, ma tutti i concorrenti, ivi compresi quelli esclusi in sede di gara e che abbiano impugnato il relativo provvedimento, nonché coloro che abbiano impugnato il bando e la lettera di invito nel caso in cui il relativo procedimento giurisdizionale sia ancora pendente. La norma prevede, però, due deroghe all applicabilità del termine dilatorio e precisamente: - quando sia stata presentata o ammessa una sola offerta e non si siano verificate impugnazioni del bando o dell invito o le stesse siano già state respinte con decisione definitiva; - quando la procedura si sia svolta con sistema dinamico di acquisizione o accordo quadro. In tali casi, pertanto, la stipulazione può verificarsi in qualsiasi momento successivo all aggiudicazione definitiva. La stipula del contratto è soggetta, oltre che al termine dilatorio, anche al termine sospensivo, previsto dall art. 11, al c. 10ter, nel caso in cui venga proposto ricorso avverso l aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare. Al ricorrere di tale circostanza, il contratto non potrà essere stipulato, dal momento della notificazione dell istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all udienza cautelare. Nel caso in cui la pronuncia dei predetti provvedimenti intervenga successivamente ai venti giorni 67 indicati in precedenza, comunque il contratto non potrà essere stipulato. L effetto sospensivo sulla stipula del contratto può cessare solo quando si verifichino le seguenti situazioni: - il Giudice si dichiara incompetente ai sensi dell articolo 14, c. 4, del Codice del processo amministrativo (D. Lgs. n. 104/2010); - il Giudice fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari; - il Giudice rinvia al giudizio di merito l esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all immediato esame della domanda cautelare. Durante il termine dilatorio e durante il periodo di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto, l esecuzione immediata ed urgente dei lavori è consentita solo nei casi in cui la mancata esecuzione degli stessi comporterebbe un grave danno all interesse pubblico tra cui l ipotesi di perdita dei finanziamenti comunitari. 1.3 I soggetti preposti alla stipula Il contratto di appalto è stipulato dalla stazione appaltante e dal soggetto aggiudicatario. Il potere di firma degli atti negoziali per la stazione appaltante appartiene al personale con qualifica dirigenziale, secondo i singoli ordinamenti interni. Il potere di sottoscrivere i contratti può anche essere oggetto di delega, conferita a soggetti che, per ruolo e posizione ricoperta, sono in grado di esercitare tale potere. Nel caso in cui si faccia ricorso all istituto della delega, è necessario che l atto sia allegato al contratto. Il potere di firma degli atti negoziali per l impresa spetta al legale rappresentante o comunque ai soggetti indicati nel certificato originale della Camera di Commercio in corso di validità, che deve essere acquisito agli atti dalla stazione appaltante. Anche l aggiudicatario può far ricorso all istituto della delega per la sottoscrizione del contratto mediante apposita procura. In tale ipotesi, la stazione appaltante deve necessariamente verificare che il procuratore sia in possesso dei poteri risultanti dallo specifico atto notarile di procura, da acquisire agli atti e che la delega sia stata conferita dal legale rappresentante dell operatore economico. 1.4 Il contenuto del contratto (art.43, c.1 e c.2, del D.P.R. n. 207/2010) Nel contratto di appalto devono essere indicati i seguenti elementi: - la data, il luogo e il numero di repertorio; - l oggetto del contratto; - l indicazione dei soggetti preposti alla stipula; - il valore complessivo del contratto, al netto dell imposta sul valore aggiunto, e l indicazione degli oneri della sicurezza e del costo del lavoro; - le prestazioni subappaltate, se sussistenti; - l importo della cauzione definitiva e l indicazione del soggetto garante; - i termini di esecuzione e le penali; - il programma di esecuzione dei lavori; - le sospensioni o le riprese dei lavori; - gli oneri a carico dell esecutore; - la contabilizzazzione dei lavori a misura ed a corpo; - la liquidazione dei corrispettivi; - i controlli; - il conto corrente dedicato ed indicato dall operatore economico per il pagamento dell importo previsto; - le specifiche modalità e i termini di collaudo; - le modalità di soluzione delle controversie; - il domicilio eletto dall operatore economico per la ricezione delle comunicazioni da parte della stazione appaltante. Allo schema di contratto viene allegato il Capitolato speciale d appalto. 78 1.5 La forma del contratto (art.11, c.13, del D.Lgs. n. 163/2006) Il contratto, a pena di nullità, è stipulato con atto pubblico notarile informatico, ovvero in modalità elettronica, secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa, a cura dell Ufficiale rogante dell amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata. 1.6 Le spese connesse alla stipula del contratto (art.139 del D.P.R. n. 207/2010) Le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto sono tutte a carico dell affidatario, come disposto dall art.139 del Regolamento. La liquidazione delle predette spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui è stato stipulato il contratto. Sono pure a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo relative agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 1.7 La tracciabilità dei flussi finanziari ed il conto dedicato (L. n. 136 del 13/08/2010 e D.L. n. 187 del 12/11/2010) Nel contratto deve essere necessariamente indicato il conto corrente dedicato sul quale l amministrazione dovrà effettuare i pagamenti relativi all esecuzione dell appalto. Infatti, con l entrata in vigore della Legge 13 agosto 2010, n. 136, Piano straordinario contro le mafie e delega al governo in materia di normativa antimafia, e con il D.L. 12 novembre 2010, n. 187, è stata imposta la tracciabilità dei flussi finanziari ovvero l obbligo per gli operatori economici di utilizzare, nei rapporti derivanti da contratti di appalti pubblici, uno o più conti correnti bancari o postali a tal fine dedicati. La normativa ha l obiettivo di prevenire e di contrastare la criminalità organizzata e le infiltrazioni nelle commesse pubbliche, attraverso meccanismi di trasparenza delle operazioni finanziarie relative all utilizzo del corrispettivo dei contratti pubblici, in modo da consentire un controllo a posteriori sui flussi finanziari provenienti dalle amministrazioni pubbliche. L art. 3, c. 1, della Legge n. 136 del 2010, prevede,quindi, che l obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari sia esteso all intera filiera delle imprese coinvolte nello svolgimento della prestazione oggetto dell atto negoziale quali: gli appaltatori di lavori, i prestatori di servizi, i fornitori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture. Gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari devono essere indicati nel contratto di appalto sottoscritto tra la stazione appaltante e l appaltatore. La stazione appaltante ha altresì l obbligo di verificare l inserimento di tale clausola anche nei contratti sottoscritti tra gli appaltatori ed i subappaltatori, i subcontraenti e tutti i soggetti coinvolti nell appalto. Inoltre, gli obblighi di tracciabilità si articolano essenzialmente in tre adempimenti principali: a) utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva; b) effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero attraverso l utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; c) indicazione, negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione, del codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell art. 11 della legge n.3 del 16 gennaio 2003, del codice unico di progetto (CUP). Ciò significa che i mandati di pagamento delle somme dovute ai fornitori ed ai prestatori di servizi devono essere effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, con indicazione, in relazione a ciascuna transazione, del codice identificativo della gara (CIG) o del codice unico di progetto (CUP) nei casi previsti dalla citata legge. 89 1.8 I controlli antimafia (D.Lgs. n. 159/2011 e D.Lgs. n. 218/2012) La stazione appaltante, prima di procedere alla stipula del contratto di appalto, è tenuta a verificare che l operatore economico aggiudicatario sia in regola con la normativa antimafia disciplinata dal decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia), ed in particolare con le disposizioni dell art. 86, c. 1 e 2, come modificato dall art. 3 del D. Lgs. n. 218 del 15 novembre I controlli per la trasparenza La normativa recentemente adottata in tema di trasparenza comporta alcune precisazioni in termini di pubblicità, con particolare riferimento all ambito dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Alla luce dell ampia produzione normativa sul tema della trasparenza amministrativa le stazioni appaltanti sono oggi soggette all adempimento dei nuovi obblighi. La pubblicità e la trasparenza dell attività amministrativa sono due principi distinti, benché indissolubilmente legati tra loro anche negli appalti. L art. 2, c. 1 del Codice dispone espressamente che L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di trasparenza nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Taluni degli obblighi in materia di trasparenza e di pubblicità attengono espressamente i procedimenti di scelta del contraente per l affidamento di lavori, servizi e forniture e costituiscono diretta attuazione dei principi di legalità, buon andamento e imparzialità. In particolare, la trasparenza, in conformità a quanto disposto all art. 1, c. 15, della L. n. 190/2012, deve essere assicurata mediante la pubblicazione di una serie di dati all interno dei siti internet istituzionali delle pubbliche amministrazioni, in formato aperto e facilmente elaborabile da chiunque vi abbia interesse. Gli adempimenti in materia di pubblicità nell ambito delle procedure ad evidenza pubblica vanno assolti attraverso la pubblicazione di documenti, redatti in formato chiuso, sul profilo di committente. Il Codice dei contratti pubblici individua un ampia serie di atti soggetti a specifici obblighi di pubblicità nelle seguenti norme: art Avviso di pre-informazione per i contratti sopra soglia comunitaria; art Avviso sui risultati della procedura di affidamento; art Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi; art Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia; art Appalti di servizi e forniture sotto soglia; art Programmazione dei lavori pubblici; art Norme applicabili (agli appalti dei settori speciali, analogamente alle altre norme del Codice indicate di seguito); art Avvisi periodici indicativi e avvisi sull esistenza di un sistema di qualificazione; art Avvisi con cui si indice una gara; art Avvisi relativi agli appalti aggiudicati; art. 238 Appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria. Le norme che recano disposizioni in materia di pubblicità disciplinate dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 sono le seguenti: art. 7 - Sito informatico presso l Osservatorio; art Disposizioni in materia di pubblicazione degli avvisi e dei bandi; art Disposizioni generali in materia di affidamento dei servizi attinenti all architettura e all ingegneria; art Affidamento dei servizi di importo inferiore a euro; art Pubblicità e comunicazioni; art Affidamenti in economia; 910 art Appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria (norme applicabili agli appalti dei settori speciali). Ulteriori norme che disciplinano gli obblighi posti a carico delle stazioni appaltanti in materia di pubblicità sono le seguenti: - D.P.C.M. 26 aprile 2011, con il quale sono state dettate le regole tecniche per la pubblicazione, all interno dei siti informatici delle amministrazioni e degli enti pubblici, degli atti relativi alle procedure ad evidenza pubblica nonché dei bilanci. L art. 4 del medesimo D.P.C.M. del 2011 detta inoltre specifiche disposizioni relative ai Bandi, avvisi ed esiti di gara delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, prevedendo le specifiche regole tecniche per le modalità di pubblicazione nonché per i termini di consultazione dei bandi (anche se scaduti) e per gli esiti di gara. A tali fini, il sito informatico nel quale pubblicare tali informazioni è rappresentato dal profilo di committente (art. 4, c. 1), la cui definizione legale è contenuta all art. 3, c. 35, del Codice, ai sensi del quale: Il profilo di committente è il sito informatico di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal codice, nonché dall'allegato X, punto 2. Per i soggetti pubblici tenuti all'osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il profilo di committente e' istituito nel rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed esecuzione. L applicazione della disciplina contenuta nel citato D.P.C.M. deve in ogni caso tener conto delle già richiamate Linee guida formulate dall Autorità Garante per la protezione dei dati personali mediante la Deliberazione n. 88 del 2 marzo art. 13, c. 1 della Legge 11 novembre 2011, n. 180, recante Norme per la tutela della libertà d impresa, nel quale è stato disposto che: lo Stato, le regioni e gli enti locali, attraverso i rispettivi siti istituzionali, rendono disponibili le informazioni sulle procedure di evidenza pubblica e, in particolare, sugli appalti pubblici di importo inferiore alle soglie stabilite dall Unione europea nonché sui bandi per l accesso agli incentivi da parte delle micro, piccole e medie imprese ; - D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in forza del quale, all art. 37, sono stati testualmente richiamati e fatti salvi gli obblighi di pubblicità previsti dal Codice dei contratti pubblici. L art. 37, c. 1, del D.Lgs. n. 33/2013 dispone, in particolare, che: Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall art. 1, c. 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli artt. 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, le informazioni relative alle procedure per l affidamento e l esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture Trasmissione all Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (A.V.C.P.) dei dati relativi ai contratti pubblici La stazione appaltante trasmette all Autorità di Vigilanza (A.V.C.P.) i dati relativi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in base all art. 7 del D.Lgs. n.163/2006. In proposito si rileva che il Comunicato del Presidente dell Autorità di Vigilanza del 29 aprile 2013 ha chiarito che, per gli appalti pubblicati a far data dal 1 gennaio 2013, la soglia dei euro prevista dall art. 7, c. 8, prevista dal D.Lgs. n. 163/2006, è aggiornata al valore di euro Pertanto: 1) per i contratti di lavori, servizi e forniture, di importo superiore a euro, dovranno essere inviati: per i settori ordinari, i dati relativi all intero ciclo di vita dell appalto; per i settori speciali i dati relativi alla gara fino all aggiudicazione compresa, secondo le specifiche indicate nel Comunicato del 4 aprile Per le medesime fattispecie di importo inferiore o uguale a euro, sarà necessaria la sola acquisizione dello SmartCIG. 2) Per i contratti parzialmente esclusi, di cui artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 del DLgs n. 163/2006, di importo superiore a euro, dovranno essere inviati i dati fino alla fase di aggiudicazione compresa, secondo le specifiche indicate nel Comunicato del 14 dicembre Per le medesime fattispecie di importo inferiore o uguale a euro, sarà necessaria la 1011 sola acquisizione dello SmartCIG. 3) Per i contratti relativi alle fattispecie di seguito elencate, ferme restando le modalità di trasmissione dei dati di cui al Comunicato del 14 dicembre 2010, si precisa che: - i dati relativi agli accordi quadro e fattispecie consimili di importo superiore a euro, dovranno essere comunicati relativamente alla fase di aggiudicazione ed eventuale stipula del contratto; - i dati relativi ai contratti discendenti dagli accordi quadro e fattispecie consimili di importo superiore a euro, dovranno essere comunicati: per i settori ordinari e speciali secondo le indicazioni di cui al punto 1; per i contratti parzialmente esclusi, secondo le indicazioni di cui al punto 2. Per le medesime fattispecie di importo inferiore o uguale a euro, sarà necessaria la sola acquisizione dello SmartCIG Gli adempimenti in tema di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) L esecuzione del contratto d appalto deve svolgersi nel rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro prevista dal D.Lgs. n. 81/ La cauzione definitiva (art.113 D.Lgs. n. 163/2006) La funzione di tale garanzia è quella di coprire gli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle prestazioni da parte dell appaltatore, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L importo della cauzione definitiva e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema qualità, come previsto dall art.75, c. 7, del Codice. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell avanzamento dell esecuzione del contratto, nel limite massimo dell 80% dell importo prestato a garanzia. Lo svincolo avviene a seguito della consegna all istituto garante, ad opera dell appaltatore, di un documento attestante l avvenuta esecuzione della relativa parte della prestazione contrattuale. L importo residuo del 20% è svincolato una volta effettuata la verifica finale sulla prestazione oggetto dell appalto (art.113, c. 3, del Codice) L efficacia del contratto (art.11, c.11, del D.Lgs. n. 163/2006) L efficacia del contratto è sottoposta alla condizione sospensiva dell approvazione del contratto e dell esito positivo dei controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti o degli enti aggiudicatori. Fino alla verifica positiva di tali condizioni, non è dunque consentito procedere all avvio dell esecuzione contrattuale. Ai sensi del successivo comma 12, infatti, l esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste dal Regolamento. In particolare, l art. 153, c. 1, del Regolamento stabilisce che il responsabile del procedimento autorizza l esecuzione anticipata del contratto dopo che l aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Tale situazione si verifica quando il contratto ha ad oggetto l esecuzione di lavori che, per la natura o per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto, debbono essere immediatamente consegnati o svolti, oppure nei casi di comprovata urgenza L approvazione del contratto (art.12 del D.Lgs. n. 163/2006 ) L art.12, c.2, stabilisce che il contratto stipulato possa essere soggetto all eventuale approvazione dell organo competente, secondo quanto disposto dai singoli ordinamenti di ciascuna amministrazione. Tale adempimento è solo eventuale ed ha la finalità di esercitare un attività di verifica e controllo sia dell operato della stazione appaltante che della corrispondenza tra il contenuto dell appalto ed il contratto stipulato tra le parti. 1112 1.15 Risoluzione e recesso dal contratto (artt. da 134 a 140 del D.Lgs. n. 163/2006) Tra i modi di estinzione di un contratto di appalto vi è la risoluzione in danno dell appaltatore o della stazione appaltante o la possibilità di esercitare il potere di rescissione del contratto. La tematica trova il suo fondamento negli artt. da 134 a 140 del Codice, il quale disciplina le ipotesi di recesso, risoluzione del contratto per reati accertati nonché per revoca dell attestazione di qualificazione, risoluzione per grave inadempimento, grave ritardo e gravi irregolarità, inadempimento dei contratti di cottimo, e tutti i provvedimenti conseguenti l adozione della risoluzione del contratto o anche il fallimento dell esecutore. Il recesso può essere definito come la manifestazione di volontà con cui una delle parti produce lo scioglimento totale o parziale del rapporto giuridico di origine contrattuale. I contratti stipulati dalla P.A., in seguito ad una procedura ad evidenza pubblica, una volta perfezionati e divenuti efficaci, dovrebbero essere disciplinati dal diritto comune. Talvolta, però, pur permanendo tale disciplina, vengono riconosciuti alla P.A. particolari poteri, tra i quali rientra proprio quello di rescindere unilateralmente il contratto. L art. 134, c.1, del Codice prevede a favore della stazione appaltante il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. L'esercizio del diritto di recesso deve, però, essere preceduto da formale comunicazione all'appaltatore, da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo (art.134, c.3, del Codice). L atto con cui viene esercitato il potere di recesso da parte della P.A. deve essere preceduto da un atto deliberativo in cui vengono esplicate le ragioni e le motivazioni per l esercizio del diritto di recesso. A differenza di quanto previsto dal Codice civile, il Codice dei contratti pubblici prevede il valore del lucro cessante da corrispondere per l esercizio del diritto di recesso costituito, appunto, dal dieci per cento delle opere non eseguite. Tale importo è calcolato sulla differenza tra l importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d asta, e l ammontare netto dei lavori eseguiti (art.134, c.2, del Codice). A ciò si aggiunga, altresì, che all esecutore vanno corrisposte le spese solo per i materiali il cui valore è già stato accettato dal direttore dei lavori prima della comunicazione del recesso. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili, ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti, non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto. L'appaltatore è, invece, tenuto a rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario, lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese Il recesso dal contratto per antimafia La nuova normativa antimafia stabilisce che nel caso in cui siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa nel corso di esecuzione del contratto o del subcontratto, sussiste l'obbligo di recesso dal contratto o di revoca dell'autorizzazione al subcontratto, eliminando la valutazione discrezionale che la previgente normativa lasciava all'amministrazione appaltante in ordine all'opportunità di interrompere il rapporto contrattuale. Le disposizioni in commento, dunque, superano le precedenti controversie interpretative sull'obbligatorietà o facoltatività delle misure da adottarsi da parte delle amministrazioni in caso di sopravvenienza di informazione antimafia interdittiva. 1213 La risoluzione per reati e per revoca dell attestazione di qualificazione (art.135 del D.Lgs. n. 163/2006) Il Codice prevede differenti ipotesi di risoluzione, tra cui quella per reati accertati e quella per revoca dell attestazione di qualificazione. La prima trova la sua ragion d essere qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, per i delitti previsti dall art.51, c.3bis e c.3quater del Codice di procedura penale, degli artt.314, c. 1, 316, 316bis, 317, 318, 319, 319ter, 319quater e 320 del Codice penale, nonchè per i reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro. In tali casi, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato dei lavori ed alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto. La seconda ipotesi, disciplinata dall art.135, c.1 bis, prevede un caso specifico di risoluzione e cioè la decadenza dell attestazione di qualificazione, per aver prodotto l appaltatore falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico. In entrambi i casi, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto La risoluzione per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo (art.136 del D.Lgs.n. 163/2006) Altre cause di risoluzione disciplinate dal Codice si riscontrano nel caso di grave inadempimento agli obblighi contrattuali che possa seriamente e gravemente compromettere la regolare esecuzione dell opera o nel grave ritardo dell esecuzione per negligenza dell appaltatore rispetto alle previsioni del programma. In particolare, l accertamento del grave inadempimento è di competenza del direttore dei lavori, il quale trasmette al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dai documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all appaltatore. Qualora il responsabile del procedimento, all esito della relazione, comprovi il grave inadempimento, incarica il direttore dei lavori di procedere a contestazione degli addebiti all appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Se le controdeduzioni vengono acquisite e valutate negativamente, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, dispone la risoluzione del contratto. Analoga sorte anche nel caso in cui, entro il termine fissato, l appaltatore non fornisca alcuna risposta. Nell altra ipotesi di inadempimento, per grave ritardo, il direttore dei lavori assegna un termine all esecutore, che, tranne i casi di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie: il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con l assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto. A tal proposito, il Regolamento all art. 146 prevede che, qualora l esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la stazione appaltante può procedere d ufficio in danno dell esecutore inadempiente, ai sensi dell articolo 125, c. 6, lettera f, del Codice e nel limite di importo non superiore a14 euro previsto all articolo 125, c. 5, del Codice Inadempimento dei contratti di cottimo (art.137 del D.Lgs. n. 163/2006) Nei contratti di cottimo, in caso di inadempimento dell'appaltatore, la risoluzione è dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante. Tale procedura di risoluzione è diversa da quella ordinaria, in quanto la competenza appartiene solo al responsabile del procedimento e non anche alla stazione appaltante I provvedimenti conseguenti alla risoluzione del contratto (art.138 del D.Lgs. n. 163/2006) In seguito alla risoluzione del contratto la stazione appaltante deve porre in essere una serie di adempimenti volti, tra gli altri, a verificare e ad accertare le prestazioni già eseguite. Infatti, il Responsabile del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il Direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna. Qualora sia stato nominato l organo di collaudo, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità indicate dal regolamento. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante. In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dal Codice all art. 140, c.1, e cioè di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all originaria procedura di gara Obblighi in caso di risoluzione del contratto (art.139 del D.Lgs. n. 163/2006) Ulteriori oneri, conseguenti alla risoluzione del contratto, sono previsti anche a carico dell appaltatore, il quale deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante. In caso di mancato rispetto del predetto termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante in alternativa, in caso di esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'art. 113, c. 2, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni La risoluzione ad opera dell appaltatore L esecutore può avanzare una richiesta di risoluzione del contratto sia in caso di inadempimento da parte della stazione appaltante, che per impossibilità o eccessiva onerosità del contratto. Tale 1415 fattispecie è prevista dal Codice civile nella parte riguardante la risoluzione del contratto Procedure di affidamento in caso di fallimento dell esecutore o risoluzione del contratto (art.140 del D.Lgs. n. 163/2006) Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento dell appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 135 e 136, o di recesso dal contratto, ai sensi dell art. 11, c. 3, del D.P.R. n. 252/1998, potranno interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l affidamento del completamento dei lavori. Si procede all interpello, a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l originario aggiudicatario. L affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall originario aggiudicatario in sede di offerta Schema di contratto Nella apposita sezione del manuale interattivo Strumenti operativi 1 è disponibile lo schema di contratto per l esecuzione di un appalto di lavori. 2. PROCEDURE RELATIVE ALLA SICUREZZA Il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) è finalizzato a prevedere l organizzazione delle lavorazioni più idonea per prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, attraverso l individuazione delle eventuali fasi critiche del processo di costruzione e la definizione delle relative prescrizioni operative. Il piano contiene misure di concreta fattibilità, è specifico per ogni cantiere temporaneo o mobile ed è redatto secondo quanto previsto nell allegato XV al D.Lgs. n.81 del 9 aprile Sintesi esplicativa degli adempimenti procedurali Per rispondere in maniera esaustiva alla normativa è necessario effettuare i seguenti adempimenti procedurali, i cui schemi sono disponibili nell apposita sezione del manuale interattivo: 1. Comunicazione nominativo del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (Art. 90, c. 7, del D.Lgs. n. 81/2008 ) Il Responsabile unico del procedimento comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del Coordinatore per la progettazione e quello del Coordinatore per l esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere. 2. Designazione dei lavoratori incaricati delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio (Art. 18, c.1, lett. b, del D.Lgs. n. 81/2008) L impresa designa preventivamente i lavoratori incaricati dell attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo 1 Nella sezione sono riportati gli schemi dei principali atti caratterizzanti le fasi di esecuzione di un appalto di lavori di competenza del RUP, del Direttore dei lavori o dell impresa appaltatrice. 1516 grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell emergenza. 3. Richiesta documentazione alle imprese Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un unica impresa o ad un lavoratore autonomo, cura i seguenti adempimenti: a) verifica l idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all allegato XVII del D. Lgs. n. 81/2008. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uominigiorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all allegato XI del D.Lgs. n. 81/2008, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione, da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi, del Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato e del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008; b) chiede alle imprese esecutrici: una dichiarazione dell organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle Casse edili, una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all allegato XI del D.Lgs. n. 81/2008, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione, da parte delle imprese, del DURC, fatto salvo quanto previsto dall art. 16-bis, c. 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato. Sul punto si precisa che il D.L. n. 69/2013, convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, ha disposto l acquisizione d ufficio del DURC da parte delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori. Il DURC ha validità di centoventi giorni dalla data di emissione. Dopo la stipula del contratto, i soggetti sopra citati acquisiscono il DURC ogni centoventi giorni e lo utilizzano per le finalità di cui all art.31, c.4, lett. d ed e, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC. Nel caso in cui il DURC segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, i soggetti richiedenti trattengono dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC, è disposto dai soggetti pubblici direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la Cassa edile. Gli stessi soggetti possono acquisire d'ufficio il DURC in corso di validità relativo ai subappaltatori, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 118, c. 8, del Codice degli appalti, nonché nei casi previsti al c. 4, lettere d ed e dell art.31 della citata L. n. 98/2013. Ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono essere corredati dal DURC, anche in formato elettronico. Ai fini della verifica per il rilascio del DURC, in caso di mancanza dei requisiti, gli Enti preposti al rilascio, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato, dovranno invitare l'interessato, mediante posta elettronica certificata o, con lo stesso mezzo, per il tramite del consulente del lavoro ovvero degli altri soggetti di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità 2. 2 Sul punto si segnala la Circolare del Dirigente dell Autorità di Gestione del Ministero dell Istruzione del 27/09/2013 prot. n.a00dgai/17 4. Dichiarazione dell impresa esecutrice (art. 90, c. 9,lett. b, del D.Lgs. n. 81/2008) L impresa esecutrice, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un unica impresa o ad un lavoratore autonomo, presentano al RUP una dichiarazione dell organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all INPS, all INAIL e alle Casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari, di cui all allegato XI, il requisito si considera soddisfatto mediante presentazione, da parte delle imprese, del DURC, fatto salvo quanto previsto dall art. 16bis, c. 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato. 5. Notifica preliminare (Allegato XII del D.Lgs. n. 81/2008) Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell inizio dei lavori, trasmette all Azienda Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare, elaborata conformemente all allegato XII del D.Lgs. n. 81/2008, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi: a) cantieri di cui all art. 90, c. 3, del D.Lgs. n. 81/2008; b) cantieri che, inizialmente non soggetti all obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d opera; c) cantieri in cui opera un unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini giorno. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell organo di vigilanza territorialmente competente. 6. Parere del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione riguardante l esame dei costi per le misure di sicurezza dello stato d avanzamento n. (Allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008) Ove é prevista la redazione del PSC (Piano Sicurezza e Coordinamento) ai sensi del Titolo IV, Capo I, del D.Lgs. n. 81/2008, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi: a) degli apprestamenti previsti nel PSC; b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti; c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi; d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva; e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza; f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti; g) delle misure di coordinamento relative all uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 163/2006 e per le quali non é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I, del D.Lgs. n. 81/2008, le amministrazioni appaltanti nei costi della sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori. La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell area interessata, o sull elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e 1718 desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l eventuale manutenzione e l ammortamento. I costi della sicurezza, così individuati, sono compresi nell importo totale dei lavori ed individuano la parte del costo dell opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a causa di varianti in corso d opera previste dall art. 132 del D.lgs. n. 163/2006, o dovuti alle variazioni previste dagli artt. 1659, 1660, 1661 e 1664 del Codice civile, si applicano le disposizioni sopra esposte. I costi della sicurezza, così individuati, sono compresi nell importo totale della variante ed individuano la parte del costo dell opera da non assoggettare a ribasso. Il Direttore dei lavori liquida l importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, previa approvazione da parte del Coordinatore per l esecuzione dei lavori quando previsto. Detto parere deve essere richiesto dal Direttore dei lavori prima che il registro di contabilità venga sottoposto alla firma dell appaltatore e rilasciato dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta. 7. Proposta di integrazione del piano di sicurezza e coordinamento (Art. 100, c.5, del D.Lgs. n. 81/2008) L impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al Coordinatore per l esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. 8. Trasmissione del piano di sicurezza e coordinamento all'impresa appaltatrice (Art. 101, c. 5, del D.Lgs. n. 81/2008) Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica, si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto. Prima dell inizio dei lavori, l impresa affidataria trasmette il piano di cui sopra alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi. Prima dell inizio dei rispettivi lavori, ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al Coordinatore per l esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l esito positivo delle suddette verifiche, che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall avvenuta ricezione. 9. Trasmissione del piano di sicurezza e coordinamento al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza(art.100, c.4, del D.lgs n ) I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell inizio dei lavori. 3. ESECUZIONE DEI LAVORI L esecuzione dei lavori è caratterizzata da una serie di fasi in cui un ruolo fondamentale nella direzione delle stesse è svolto dal Responsabile del procedimento e dal Direttore dei lavori. Le principali fasi di cui si compone l esecuzione dei lavori è rappresentata da: 1819 1. Avvio dell esecuzione dei lavori; 2. Consegna del lavori; 3. Avanzamento dei lavori; 4. Varianti; 5. Proroghe; 6. Conclusione dei lavori; 7. Collaudo. A ciò si aggiunga che altro aspetto importante è costituito dalla tenuta degli atti contabili, dall emissione dei certificati di pagamento, dalle proroghe e dalle penali. 3.1 Avvio dell esecuzione dei lavori Prima dell avvio dei lavori è necessario verificare che siano stati espletati gli adempimenti procedurali, di cui si riporta una sintesi esplicativa ed i cui schemi sono presenti nell apposita sezione del manuale interattivo: 1. Nomina Direttore tecnico di cantiere L impresa esecutrice dei lavori nomina il Direttore tecnico di cantiere, che ha il compito dell'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento e del piano operativo di sicurezza. 2. Richiesta polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile presso terzi (art. 129, c. 1, del D.Lgs. n. 163/2006) L'esecutore dei lavori é obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. 3. Acquisizione degli estremi del conto corrente dedicato dell impresa appaltatrice ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (art. 7, c. 1, lett. a, n. 6, del D.L. 12/11/2010 n. 187, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17/12/2010 n.217) Il legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura dell impresa comunica al Dirigente del Servizio Amministrativo dell Istituto Scolastico (DSGA), in relazione ai lavori in oggetto, i dati del proprio conto corrente dedicato a commesse pubbliche, per gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ex legge n. 136/ Acquisizione dall esecutore dei lavori, prima dell inizio dei lavori, del programma esecutivo dettagliato -indipendentemente dal cronoprogramma previsto dall art.40- (art.43 del D.P.R n. 207 /2010) Il capitolato speciale d'appalto prescrive l'obbligo per l esecutore di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all art. 40, c. 1 del D.P.R n. 207 /2010 nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. A tale scopo, il Direttore dei lavori invita l impresa a presentare per il preventivo assenso, prima 1920 dell'inizio dei lavori, il programma esecutivo dettagliato delle opere appaltate, recante tempi e importi dell'avanzamento dei lavori, a cui si atterrà per l'esecuzione delle lavorazioni in armonia con il cronoprogramma contrattuale. 3.2 Consegna dei lavori (artt.153, 154, 155, 156 E 157 D.P.R. n. 207/2010) La consegna dei lavori costituisce il momento iniziale dell esecuzione del contratto ed è spesso una delle fasi che presenta le maggiori criticità, per motivazioni che sono da attribuirsi alla responsabilità talvolta della stazione appaltante e talvolta dell impresa esecutrice dei lavori. La consegna dei lavori può produrre rilevanti effetti sull andamento successivo dei lavori ed è per questo che un ruolo fondamentale è svolto dal Responsabile del procedimento. Quest ultimo, infatti, prima della consegna deve, necessariamente, accertarsi del permanere delle condizioni che consentono l esecuzione dei lavori e verificare che le aree ed i locali, oggetto di intervento, siano liberi da persone o cose. Successivamente potrà procedere alla consegna, che può avvenire: A: in via ordinaria, dopo che il contratto è divenuto efficace; B: in via straordinaria, in presenza di situazioni d urgenza qualificata e non generica che possano arrecare grave pregiudizio e danno all interesse pubblico, nel qual caso la consegna dovrà avvenire subito dopo che l aggiudicazione definitiva è diventata efficace. In particolare, la consegna anticipata è disciplinata dall art. 11 del Codice e dall art. 153 del Regolamento di esecuzione e consente l avvio dell esecuzione prima che il contratto sia divenuto efficace o, in presenza di particolari situazioni di urgenza, anche prima che sia stipulato. Inoltre è ammessa anche la consegna parziale che si ha, ad esempio, nei casi di non completa disponibilità delle aree (ad esempio la presenza di alunni ed attività nell edificio scolastico). Accertati i predetti presupposti, il Responsabile del procedimento autorizza il Direttore dei lavori a procedere alla consegna degli stessi Termini e modalità per la consegna I termini per la consegna dei lavori, in assenza di situazioni di urgenza sono: per le Amministrazioni statali, 45 giorni decorrenti dalla data di registrazione alla Corte dei Conti del decreto di approvazione del contratto o, nel caso in cui tale registrazione non sia prevista dalla legge, dalla data di approvazione del contratto; per tutte le altre amministrazioni, 45 giorni decorrenti dalla data di stipula del contratto; per i cottimi fiduciari il termine decorre dall accettazione dell offerta. Il Direttore dei lavori comunica, poi, all esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori. La consegna deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l esecutore ed è predisposto ai sensi dell art. 154 del DPR n. 207/2010; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori Differenze all atto della consegna Il Direttore dei lavori non procede, pur se autorizzato dal Responsabile del procedimento, alla consegna dei lavori, nel caso in cui riscontri delle differenze tra le condizioni locali ed il progetto esecutivo. In presenza di tale situazione, il Direttore dei lavori deve riferire immediatamente al Responsabile unico del procedimento sia la causa che l importanza delle differenze e proporre le soluzioni da adottare. Quest ultimo, può: sospendere la consegna; 20 Vedere altro
FOCUS La normativa precedente a confronto con il nuovo regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici Tabella di comparazione Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi Dettagli ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA.
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA. ARGOMENTI TRATTATI DALL ING. GIULIANO DEGL INNOCENTI NEL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L ESECUZIONE DEI LAVORI Dettagli IL DIRETTORE. VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Prot. n. 4084 AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI IL DIRETTORE VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; VISTO l articolo 12, comma 1, lettera m), del decreto-legge Dettagli BUSINESS INTELLIGENCE (BI) PER L AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI RIF. CIG 03506093B2
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA SPECIALISTICA E DEI SERVIZI DI SVILUPPO, MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE DEI SISTEMI DI BUSINESS PROCESS MANAGEMENT (BPM) E DI BUSINESS Dettagli IL RAPPORTO TRA L EX D.LGS. 494/96 ED IL D. LGS. 81/08 ( TESTO UNICO ) - prime note
11 - IL RAPPORTO TRA L EX D.LGS. 494/96 E IL D. LGS. 81/08 ( TESTO UNICO ) - prime note IL RAPPORTO TRA L EX D.LGS. 494/96 ED IL D. LGS. 81/08 ( TESTO UNICO ) - prime note di Rosario Giurintano - ENGINEERING Dettagli LA PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA NEL CANTIERE
LA PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA NEL CANTIERE Edizione 2015 Pubblicazione realizzata da INAIL Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici a cura Dettagli tracciabilità Faq Frequently Asked Questions sulla Tracciabilità dei flussi finanziari
Faq tracciabilità Frequently Asked Questions sulla Tracciabilità dei flussi finanziari Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Novembre 2011 Sommario SEZIONE A - Dettagli I.1) Umberto I n. 0761/87381, Lo schema di. Protocollo. Per I.2) DI ATTIVITA : SEZIONE II: quinquennio in E TECNICO. gara.
Comune di Marta----Provincia di Viterbo Piazza Umberto I n.1 01010 Marta (VT) Tel. 0769187381 Fax 0761873828 Sito web www.comune.marta.vt.it Bando di gara Servizio di tesoreria comunale dal 01/01/2014 Dettagli l Agenzia per l Italia Digitale, istituita ai sensi del D.L 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.
CONTRATTO QUADRO N. 2/2014 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTERCONNESSIONE TRA SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ E RETE NAZIONALE INTERBANCARIA, NELL AMBITO DEL SISTEMA INFORMATIZZATO DEI PAGAMENTI DELLA Dettagli Guida alla professione di ingegnere
Guida alla professione di ingegnere Il collaudo: nozione, adempimenti e responsabilità Volume VIII Centro Studi Consiglio Nazionale Ingegneri 1 Centro Studi Consiglio Nazionale Ingegneri CONSIGLIO DIRETTIVO Dettagli a) "Legge": la legge 14 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni;
Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici, a norma dell'articolo 8, comma Dettagli CAPITOLO II IL SISTEMA CONCESSORIO. 1. La riserva allo stato e il sistema concessorio e autorizzatorio di pubblica sicurezza
CAPITOLO II IL SISTEMA CONCESSORIO 1. La riserva allo stato e il sistema concessorio e autorizzatorio di pubblica sicurezza Il legislatore ha previsto, da un lato, la riserva in favore dello Stato in materia Dettagli Regione Autonoma della Sardegna REALIZZAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE REGIONALE (SITR) DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Regione Autonoma della Sardegna Assessorato degli Enti Locali Finanze ed Urbanistica Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia Servizio della Pianificazione Dettagli Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
COMUNE DI BARLETTA CITTA DELLA DISFIDA Medaglia d oro al merito civile e militare BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA N. 1/2009 Il Comune di Barletta, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. Dettagli I RITARDATI PAGAMENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED I RIMEDI OFFERTI PATRIZIO LEOZAPPA 1. PREMESSA.
I RITARDATI PAGAMENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED I RIMEDI OFFERTI DALL ORDINAMENTO GIURIDICO NAZIONALE PATRIZIO LEOZAPPA 1. PREMESSA. Il ritardo con cui la Pubblica Amministrazione provvede al pagamento Dettagli STA ST Z A IO Z N IO E U
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE CAMPANIA MOLISE UFFICIO DIRIGENZIALE V UFFICIO TECNICO III UNITA OPERATIVA DI CASERTA Via Cesare Battisti Dettagli ICT SERVICE. finale ANNO 20122
ICT SERVICE Capitolato specia ale d appalto per la fornitura di un servizio di supporto tecnico informatico all utente finale ANNO 20122 INDICE TITOLO I INDICAZIONI GENERALI DELL APPALTO Articolo 1 Definizioni Dettagli CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI. Articolo 1 Definizioni
Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera n. 173/07/CONS. [Testo consolidato con le modifiche apportate Dettagli INSIEL Informatica per il Sistema degli Enti Locali S.p.A. con socio unico Sede Legale: Trieste, Via San Francesco d Assisi n.
CIG 60528780F1 Pag.1 di 34 INSIEL Informatica per il Sistema degli Enti Locali S.p.A. con socio unico Sede Legale: Trieste, Via San Francesco d Assisi n. 43 GE 08-14 PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEL D.LGS. Dettagli CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
15/17/CR5BIS/C4 CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME ISTITUTO PER L'INNOVAZIONE E TRASPARENZA DEGLI APPALTI E LA COMPATIBILITA AMBIENTALE VERIFICA DI CONGRUITA' DEGLI ONERI AZIENDALI DELLA Dettagli ALLEGATO A BANDO PER LA CONCESSIONE DI PICCOLI PRESTITI DI EMERGENZA ALLE MICROIMPRESE
ALLEGATO A BANDO PER LA CONCESSIONE DI PICCOLI PRESTITI DI EMERGENZA ALLE MICROIMPRESE 1. FINALITÀ E RISORSE 1.1 Finalità e obiettivi La Regione Toscana, al fine di sostenere le microimprese toscane e Dettagli Lavori Pubblici: la disciplina del collaudo dell opera Normativa e prassi
COSTRUZIONI Lavori Pubblici: la disciplina del collaudo dell opera Normativa e prassi di Mauro Cappello Mauro Cappello GEOCENTRO/magazine pubblica, di Mauro Cappello, Ingegnere e Ispettore Verificatore Dettagli COMUNE DI GONARS COMUNE DI LINGUA E CULTURA FRIULANE COMUN DI GONÂRS COMUN DI LENGHE E CULTURE FURLANIS
COMUNE DI GONARS COMUNE DI LINGUA E CULTURA FRIULANE COMUN DI GONÂRS COMUN DI LENGHE E CULTURE FURLANIS UFFICIO LAVORI PUBBLICI LAVÔRS PUBLICS Tel. 0432 99 20 21 - Fax 0432 99 20 51 lavori.pubblici@com-gonars.regione.fvg.it Dettagli TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE OGGETTO E DURATA
TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE OGGETTO E DURATA ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE Ai sensi dell Art. 113 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 1 dell art. 35 delle legge 28/12/2001 Dettagli Direttive per il collocamento e l avviamento al lavoro