Source: http://docplayer.it/1565152-Il-responsabile-unico-del-procedimento-e-la-direzione-dei-lavori-il-ruolo-di-project-manager-svolto-dal-responsabile-unico-nel-corso-dell-intero.html
Timestamp: 2016-12-05 17:24:26+00:00
Document Index: 22527485

Matched Legal Cases: ['art. 12', 'art. 8', 'art. 25', 'art. 25', 'art. 25', 'art. 10', 'art. 10', 'art. 11', 'art. 25', 'art. 25', 'art. 11', 'art. 25', 'art. 34', 'art.10', 'art. 200', 'art. 90', 'art. 19']

⭐Il Responsabile Unico del Procedimento e la direzione dei lavori Il ruolo di project manager svolto dal Responsabile Unico nel corso dell intero
Download "Il Responsabile Unico del Procedimento e la direzione dei lavori Il ruolo di project manager svolto dal Responsabile Unico nel corso dell intero"
1 Il Responsabile Unico del Procedimento e la direzione dei lavori Il ruolo di project manager svolto dal Responsabile Unico nel corso dell intero Procedimento, assume in fase esecutiva una connotazione di non ingerenza sul governo delle attività lavorative, il cui controllo è affidato per le rispettive competenze al D.L. e al Responsabile Unico della sicurezza in fase d esecuzione. Come già ricordato, il Responsabile Unico del Procedimento acquisisce, prima dell'affidamento dei lavori, un attestazione del direttore lavori sulla permanenza delle condizioni che consentono l'appalto. Il legislatore ha ritenuto tale misura cautelativa necessaria ma non sufficiente per dare concreto avvio alla realizzazione dell'opera. Infatti, in nessun caso si procede alla stipulazione del contratto se il Responsabile Unico del Procedimento e l impresa appaltatrice non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l immediata esecuzione dei lavori : il regolamento pone in carico al Direttore dei Lavori la responsabilità della corrispondenza del verbale di consegna degli stessi rispetto all effettivo stato dei luoghi. Sarà il Responsabile Unico del Procedimento ad assumere le necessarie determinazioni nel caso in cui il Direttore dei Lavori, riscontrate eventuali differenze tra le condizioni locali e il Progetto Esecutivo, dovesse sospendere la consegna dei lavori. In tal caso il Direttore dei Lavori indicherà, nella sua comunicazione al Responsabile Unico, le cause e l importanza delle differenze riscontrate, rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del Progetto Esecutivo e delle successive verifiche, e proporrà i provvedimenti da adottare. In ogni caso, come stabilito dal regolamento, è lo stesso Responsabile Unico del Procedimento che autorizza il Direttore dei Lavori incaricato a procedere alla consegna dei lavori. Traspare dal combinato disposto della legge quadro, del suo regolamento e del capitolato generale, la stretta interconnessione dell'attività del Responsabile Unico del Procedimento con quella del Direttore dei Lavori. I due soggetti, entrambi attori a diverso titolo della fase esecutiva, si ripartiscono le funzioni che appartenevano all ingegnere capo anzi, come accennato, si può notare una sorta di dipendenza del Direttore dei Lavori dal Responsabile Unico del Procedimento. L ordine di servizio è l atto formale attraverso il quale Il Responsabile Unico del Procedimento impartisce al Direttore dei Lavori le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l ordine, da l ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all importanza dei lavori, la periodicità con la quale il Direttore dei Lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull andamento delle lavorazioni. Viene quindi trasposta al Responsabile Unico la competenza che l art. 12 del vecchio capitolato generale d appalto assegnava alla figura dell ingegnere capo, con la differenza che mentre prima tali ordini potevano essere impartiti sia nei confronti dell appaltatore che del Direttore dei Lavori l attuale regolamento prevede che questi debbano essere impartiti dal Responsabile Unico al D.L. e da quest ultimo all appaltatore. Il Direttore dei Lavori, unico interlocutore dell impresa in merito agli aspetti tecnici ed economici legati all esecuzione del contratto, trova nel Responsabile Unico del Procedimento la figura del referente per l Amministrazione per qualsiasi evenienza che porti a situazioni critiche durante la realizzazione dei lavori. In caso di ritardata consegna per fatto o colpa della Stazione Appaltante, con conseguente richiesta di recesso dell appaltatore e di relativo rimborso spese, compete al Responsabile Unico l obbligo di darne debita informazione all Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici. Successivamente alla consegna, la cui verbalizzazione (in doppio originale) è tenuta dal D.L. e dal Responsabile Unico (che su richiesta dell appaltatore rilascia allo stesso copia conforme) quest ultimo accerta l'avvenuto inizio dei lavori ed ogni altro termine del loro svolgimento. Fanno carico al Direttore dei Lavori, fra l altro: a. la verifica periodica del possesso e della regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;2 b. la costante verifica della validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, con modificazione ed aggiornamento all ultimazione dei lavori. Al Direttore dei Lavori compete ordinare la sospensione dei lavori qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori possano procedere utilmente a regola d arte, nel qual caso questi ha l obbligo di indicare le ragioni e l imputabilità anche con riferimento al verbale di consegna. È invece competenza del Responsabile Unico del Procedimento, fuori dai casi citati al periodo precedente, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato generale, per ragioni di pubblico interesse o necessità. In ogni caso, l ordine formale deve essere impartito all appaltatore dal D.L. il quale trasmette il relativo verbale al Responsabile Unico del Procedimento entro cinque giorni dalla sua redazione. La stessa procedura e termini valgono per la ripresa dei lavori. Il nuovo capitolato generale d appalto stabilisce che, nel caso di sospensione dei lavori disposta dal D.L. per i motivi sopra richiamati, qualora, a giudizio dell appaltatore, siano cessate le cause che hanno determinato la sospensione senza che sia stata disposta la relativa ripresa, questi può diffidare per iscritto il Responsabile Unico a dare le necessarie disposizioni al D.L. per detta ripresa. La diffida è condizione necessaria per la formulazione di eventuali riserve. Nel caso di sospensione ordinata su disposizione del Responsabile Unico, per le già citate ragioni di pubblico interesse o necessità, a quest ultimo compete la determinazione del momento in cui cessano di esistere tali ragioni e, quindi, si rende possibile la ripresa dei lavori. Durante l esecuzione dei lavori sono molteplici le situazioni che rendono necessario il pronunciamento del Responsabile Unico, in base al quale il Direttore dei Lavori adempie al mandato conferitogli, quali, tra le altre: pagamento diretto delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell appaltatore in caso di ritardo degli stessi, previa acquisizione delle relative richieste ed invito per iscritto all appaltatore a provvedervi entro quindici giorni, qualora lo stesso non contesti, entro detto termine, formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta; autorizzazione espressa al D.L. di variare i luoghi di provenienza dei materiali quando questa sia stata indicata negli atti contrattuali; determinazioni finali in caso di contestazione da parte dell appaltatore di un ordine del D.L. di demolizione e rifacimento di opere eseguite, a giudizio di quest ultimo, senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze; autorizzazione preventiva all ordine scritto del D.L. nei confronti dell appaltatore per la continuazione ininterrotta dei lavori o per la loro esecuzione in condizioni eccezionali, qualora ne sia ravvisata la necessità dallo stesso D.L.; risposta alle istanze di proroga dell appaltatore, sentito il D.L., entro il termine di 30 giorni dal loro ricevimento. Il Responsabile Unico del Procedimento assicura, inoltre, il ruolo di raccordo tra l Amministrazione e il Coordinatore della sicurezza in fase d esecuzione da cui riceve, in caso di gravi inosservanze delle norme in materia di sicurezza nei cantieri, la proposta di sospensione dei lavori, l allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto con gli stessi (a norma dell art. 8, comma 1, lett. n). L'evento più consueto che si verifica durante l esecuzione dei lavori è rappresentato dalla necessità di apportare varianti al progetto, nel qual caso il Direttore dei Lavori promuove la redazione della relativa perizia, sentiti il Responsabile Unico del Procedimento e il progettista ed indicandone i motivi in apposita relazione da inviare alla Stazione Appaltante. In tal caso il Responsabile Unico del Procedimento: accerta le cause, le condizioni ed i presupposti che a norma dell art. 25, comma 1 della legge consentono di disporre le varianti, redigendo apposita relazione a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti; nel caso di cui all art. 25, comma 1, lett. b), della legge, su proposta del D.L., descrive la situazione di fatto, accerta la non imputabilità alla Stazione Appaltante, motiva circa la sua3 imprevedibilità al momento della progettazione e della consegna e precisa le ragioni per cui si rende necessaria la variazione; nel caso di cui alla successiva lett. b-bis) descrive la verifica delle caratteristiche dell evento in relazione alla specificità del bene, o dell imprevedibilità o meno del rinvenimento; approva quelle che comportano un aumento della spesa inferiore al 5% dell importo originario del contratto e che trovino copertura all interno della somma stanziata per l opera (art. 25 comma 3 secondo periodo), nonché negli altri casi che non comportino aumento di spesa; Qualora la perizia comporti la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato questa è approvata dall organo decisionale della Stazione Appaltante, previa acquisizione del parere dell organo che ha approvato il progetto e l acquisizione degli accertamenti preliminari del Responsabile Unico del Procedimento circa le cause, le condizioni e i presupposti che, a norma di legge, consentono di disporre detta variante. Nel caso in cui la variante comporti la necessità di concordare nuovi prezzi, questi vengono stabiliti in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l appaltatore ed approvati dal Responsabile Unico del Procedimento, sempre che non si dia luogo a maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, nel qual caso la relativa approvazione compete alla Stazione Appaltante su proposta del Responsabile Unico del Procedimento. Nel disporre gli ordini di variazione, il Direttore dei Lavori deve fare espresso riferimento all intervenuta approvazione, salvo il caso di cui all ar. 25, comma 3, primo periodo della legge. L art. 10 del capitolato generale stabilisce che, ai sensi dell articolo 134 del regolamento, nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell appaltatore, pena la rimessa in pristino a cura e spese dello stesso, salvo diversa valutazione del Responsabile Unico del Procedimento. In nessun caso l appaltatore può vantare compensi o indennizzi per i lavori autonomamente eseguiti in difformità ai patti contrattuali. Permane, dunque, la posizione privilegiata che, nell ambito dei rapporti contrattuali, l Amministrazione aggiudicatrice ha nei confronti dell appaltatore, potendo disporre, unilateralmente, varianti alle opere che formano oggetto del contratto. Così come permane la limitazione dell esercizio di tale facoltà fintantoché si rimane al di sotto del 20 % dell importo dell appalto, al di sopra del quale il Responsabile Unico del Procedimento deve dare comunicazione all appaltatore, che entro dieci giorni deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni (art. 10 comma 2 e 3 del capitolato generale). Tuttavia, rispetto a tale canonica impostazione procedurale delle varianti in corso d opera, costituisce novità di rilievo, introdotta con l art. 11 del capitolato generale, la possibilità data all appaltatore di non vivere il rapporto contrattuale passivamente. In forza di questo articolo, l appaltatore stesso può (con eccezione per i contratti affidati a seguito di appalto concorso) proporre al Direttore dei Lavori eventuali variazioni migliorative (ai sensi dell art. 25, terzo comma, secondo periodo della legge), di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell importo originario dei lavori. Tale innovazione comporta una diversa lettura della legge (si veda sempre l art. 25 comma 3, secondo periodo) rispetto al suo contenuto letterale, che definisce tale tipo di variante quale disposizione nell esclusivo interesse dell Amministrazione. Va precisato che la citata innovazione si riferisce alle sole varianti migliorative in diminuzione rispetto alle previsioni contrattuali, mentre il menzionato comma 3, secondo periodo, è riferito anche alle eventuali varianti in aumento. La proposta dell appaltatore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche dagli elementi di valutazione economica, è presentata al Direttore dei Lavori che, entro dieci giorni, la trasmette al Responsabile Unico del Procedimento, unitamente al proprio parere. Il Responsabile Unico del Procedimento entro i successivi trenta giorni, sentito il progettista, comunica all appaltatore le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo.4 Le variazioni proposte dall appaltatore devono essere predisposte e presentate in maniera da non comportare interruzione o rallentamento nell esecuzione dei lavori, così come stabilito nel relativo programma. È evidente, quindi, che l azione propositiva può essere accolta solo se interviene con debita tempestività nel corso del processo di realizzazione delle opere, non potendo provocare interruzioni o ritardi. L art. 11 del capitolato generale d appalto si conclude con il comma 5, che sancisce la ripartizione delle economie derivanti dalla proposta migliorativa in parti uguali tra la Stazione Appaltante e l appaltatore. L innovazione sopra esposta risulta senza dubbio molto coinvolgente nei confronti dell appaltatore il quale, sulla scorta delle sue esperienze specialistiche, può individuare soluzioni alternative di carattere migliorativo rispetto a quelle previste contrattualmente. È necessario, tuttavia, trattare tale possibilità propositiva con la dovuta oculata attenzione, per evitare che essa possa risentire negativamente della naturale propensione dell appaltatore al tornaconto imprenditoriale, nel caso in cui questa dovesse prevalere a scapito di una reale miglioria dell opera. Il terzo comma dell art. 25, comma 3 assume così un nuovo equilibrio, significato dalle cosiddette varianti non varianti disposte dal Direttore dei Lavori (primo periodo), dalle varianti disposte nell esclusivo interesse dell Amministrazione (secondo periodo), e dalle neo introdotte varianti in diminuzione proposte dall appaltatore (secondo periodo). Nel caso di contestazioni tra la Stazione Appaltante e l appaltatore il regolamento distingue due possibilità: 1) Se si tratta di contestazioni relative ad aspetti tecnici che possono influire sull esecuzione dei lavori, il D.L. o l appaltatore comunicano al Responsabile Unico del Procedimento le contestazioni insorte. Il Responsabile Unico del Procedimento entro quindici giorni dalla comunicazione promuove in contraddittorio fra il D.L. e l appaltatore l esame della questione per dirimere la controversia. La decisione del Responsabile Unico del Procedimento è comunicata all appaltatore, che ha l obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità. 2) Se le contestazioni riguardano fatti il D.L. redige in contraddittorio con l appaltatore un verbale relativo alle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest ultimo caso copia del verbale è comunicata all appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al D.L. entro otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nei termini citati le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. Il verbale, viene trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento e le contestazioni con i relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori. Nel caso in cui l'impresa apponga riserve sui documenti contabili, il cui importo complessivo superi il 10% dell importo contrattuale il D.L. deve darne immediata comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento trasmettendo allo stesso, nel più breve tempo possibile una relazione riservata nel merito. Il Responsabile Unico del Procedimento entro novanta giorni dalla data di apposizione dell ultima delle riserve, acquisita la relazione riservata del D.L. e, ove costituito, dell organo di collaudo, nonché sentito l appaltatore, propone alla Stazione Appaltante l'accordo bonario per la soluzione della controversia insorta. Nei successivi sessanta giorni la Stazione Appaltante assume le proprie determinazioni in merito alla proposta di accordo e ne da sollecita comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento e all appaltatore. L eventuale accettazione dell accordo tra le parti forma oggetto di apposito verbale predisposto dal Responsabile Unico del Procedimento, la cui sottoscrizione da parte dei contraenti determina la definizione di ogni contestazione fino a quel momento insorta. Nella compilazione e tenuta degli atti contabili il Responsabile Unico del Procedimento esercita un ruolo più formale che sostanziale, egli deve numerare e firmare preventivamente il registro di contabilità unitamente all appaltatore. Il certificato di pagamento che consegue al raggiungimento della relativa rata di acconto per lavori e somministrazioni eseguite, secondo quanto in tal senso stabilito dal capitolato speciale d appalto, è rilasciato, nei tempi previsti dallo5 stesso capitolato, dal Responsabile Unico del Procedimento, sulla base del relativo stato d avanzamento presentato dal D.L. Nella fase conclusiva dei lavori il Responsabile Unico del Procedimento invita l'appaltatore a sottoscrivere il conto finale predisposto dal D.L., redige una propria relazione riservata sul conto stesso allegando una serie di documenti tra cui la relazione del direttore lavori e esprime il proprio parere sulle riserve non risolte in sede di accordo bonario (o inferiori, al 10% dell importo contrattuale). Nel caso di contabilità dei lavori in economia il Responsabile Unico del Procedimento dispone il pagamento di rate di acconto o di saldo sulla base delle risultanze dei cottimi e delle liste delle somministrazioni. I rendiconti mensili sono sottoscritti dal D.L. che li trasmette al Responsabile Unico del Procedimento. Il rendiconto finale con la relativa relazione sono trasmessi dal D.L. al Responsabile Unico del Procedimento che deve confermare o rettificare i contenuti. In ogni caso, il Responsabile Unico del Procedimento, dopo averli riscontrati, appone la sua firma sui documenti che riassumono la contabilità. Documenti analoghi
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: FUNZIONI E RESPONSABILITÀ
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: FUNZIONI E RESPONSABILITÀ (tratto da Linee guida per la qualificazione del procedimento di Lavori Pubblici - IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: FUNZIONI E RESPONSABILITÀ Dettagli Prof. Ing. Paolo Pizzo
Università degli Studi di Napoli Federico II Facoltà di Ingegneria Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli CORSO BREVE sulla normativa inerente la PROGETTAZIONE e la REALIZZAZIONE di OPERE PUBBLICHE Dettagli Direzione dei lavori e collaudo di opere pubbliche
Direzione dei lavori e collaudo di opere pubbliche Ing. Francesco Pecorella Evoluzione tecnologica e normativa in materia di lavori pubblici dal D.M. 29.05.1895 alla Legge Merloni (11.02.94 n. 109) 05.07.2005 Dettagli COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE DEI LAVORI
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI 10 DICEMBRE 2010 COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE DEI LAVORI DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, Dettagli CORSO BREVE. Le riserve e la definizione bonaria delle controversie
Università degli Studi di Napoli Federico II Facoltà di Ingegneria Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli CORSO BREVE sulla normativa inerente la PROGETTAZIONE e la REALIZZAZIONE di OPERE PUBBLICHE Dettagli IF COMMISSIONE INGEGNERIA FORENSE LA GESTIONE DELLE RISERVE NELLE OO.PP. Seminario. Milano, 9 giugno 2011. Ing. Luciano Brusaferro
Seminario IF COMMISSIONE INGEGNERIA FORENSE LA GESTIONE DELLE RISERVE NELLE OO.PP. Milano, 9 giugno 2011 Ing. Luciano Brusaferro 1 RIFERIMENTI LEGISLATIVI Codice Contratti Pubblici D. Lgs. 12 Aprile 2006 Dettagli COMUNE DI MELITO DI NAPOLI (Provincia di Napoli)
CIG: ZEA1783F9C COMUNE DI MELITO DI NAPOLI (Provincia di Napoli) ENTE CAPOFILA AMBITO TERRITORIALE N 16 CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SUPPORTO AI SERVIZI SOCIALI PROFESSIONALI Dettagli CORSO BREVE. Il Collaudo
Università degli Studi di Napoli Federico II Facoltà di Ingegneria Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli CORSO BREVE sulla normativa inerente la PROGETTAZIONE e la REALIZZAZIONE di OPERE PUBBLICHE Dettagli TEL - FAX 081-814.39.55 - E-Mail: ambitoc7@gmail.com CENTRO ANTIVIOLENZA DIALOGANDO CUP G84H1500072000 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CENTRO ANTIVIOLENZA DIALOGANDO L.R. N. 2 DEL 11/02/2011 MISURE DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE CUP G84H1500072000 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO Articolo Dettagli FAC-SIMILE SCHEMA DI CONTRATTO DI SUBAPPALTO
FAC-SIMILE SCHEMA DI CONTRATTO DI SUBAPPALTO L Impresa con sede legale in Via n C.F. n. P. I.V.A. nella persona del legale rappresentate nato a il, in appresso per brevità denominata APPALTATORE E L Impresa Dettagli La direzione dei lavori
APPALTI PUBBLICI: L APPROFONDIMENTO Definizioni, compiti e responsabilità alla luce del DLgs 12 aprile, n. 163 - Codice dei Contratti La direzione dei lavori Francesco Musci * e Roberto Scaravaglione ** Dettagli Capitolo 10. LE SOSPENSIONI DEI LAVORI
LE SOSPENSIONI DEI LAVORI 10.1- Profili generali della sospensione dei lavori. 10.2- Le sospensioni legittime dipendenti da forza maggiore. Casi in cui si tramutano in illegittime. 10.3- Le sospensioni Dettagli DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 giugno 2003, n. 0166/Pres.
L.R. 14/2002, art. 34 B.U.R. S.S. 21/7/2003, n. 7 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 giugno 2003, n. 0166/Pres. Capitolato generale d appalto per i lavori pubblici (articolo 34, legge regionale 31 Dettagli DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALI - C.I.G. Z550DE0DFA.
Registro Protocollo n. OGGETTO: Scrittura Privata per la CONDUZIONE, ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALI - C.I.G. Z550DE0DFA. L'anno duemilaquattordici, addì del mese di Dettagli Lavori Pubblici: la disciplina del collaudo dell opera Normativa e prassi
COSTRUZIONI Lavori Pubblici: la disciplina del collaudo dell opera Normativa e prassi di Mauro Cappello Mauro Cappello GEOCENTRO/magazine pubblica, di Mauro Cappello, Ingegnere e Ispettore Verificatore Dettagli La Direzione dei Lavori
La Direzione dei Lavori L istituzione della Direzione lavori. Ai sensi dell art.10, comma 1, lett.l, del Reg., l istituzione dell ufficio di direzione dei lavori è promossa dal responsabile del procedimento Dettagli Le riserve nell esecuzione dei lavori pubblici
Diesse Electra Spa Via Industriale, 42 25016 - Ghedi (BS) Assopadana C.l.a.a.i. Via Lecco, 5 25125 - Brescia Le riserve nell esecuzione dei lavori pubblici Ghedi febbraio Marzo 2011 Premesse Diverse forme Dettagli CONTRATTO 1. DISPOSIZIONI GENERALI
CONTRATTO tra il Sig... codice fiscale... residente in... proprietario di (*)...di cui dispone dei libero uso, sito in... e il Sig... residente in... nella qualifica di... dell impresa... codice fiscale... Dettagli CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO
INCARICO DI ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI CONNESSI ALLA GESTIONE DEL PERSONALE E DEI COLLABORATORI PER IL PERIODO 1/1/2012-31/12/2013 CIG Z990278489 CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO ART. 1 - Dettagli CONVENZIONE D INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI
CONVENZIONE D INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI Manutenzione della rete idrica e fognaria a servizio dell intero territorio Dettagli ALLEGATO 1. Affidamento del servizio di smaltimento rifiuti CIG [ZF811840FE] Capitolato tecnico
ALLEGATO 1 Affidamento del servizio di smaltimento rifiuti CIG [ZF811840FE] Capitolato tecnico Art. 1 (Ambito applicativo) Il presente documento ha valore di disciplina generale ed è a corredo dell offerta Dettagli CONTABILITA DEI LAVORI
CONTABILITA DEI LAVORI E un attività che viene svolta, nel processo di realizzazione di ogni opera, in due fasi ben distinte e con due diverse finalità: In fase preventiva: all atto della redazione del Dettagli DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 giugno 2003, n. 0166/Pres. Capitolato generale d appalto per i lavori pubblici
8533-21/7/2003 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA Suppl. straord. N. 7 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 giugno 2003, n. 0166/Pres. Capitolato generale d appalto per Dettagli Le varianti in corso d opera negli appalti di lavori pubblici. competenze
Le varianti in corso d opera negli appalti di lavori pubblici Presupposti, procedure e competenze Castelgomberto 7 dicembre 2012 Roberto Travaglini Confindustria Vicenza Art. 114 D. Lgs. 163/2006 (Varianti Dettagli CONVENZIONE PER COSTRUZIONE E SUCCESSIVA LOCAZIONE DI IMMOBILE DA ADIBIRE A PALESTRA POLIVALENTE
CONVENZIONE PER COSTRUZIONE E SUCCESSIVA LOCAZIONE DI IMMOBILE DA ADIBIRE A PALESTRA POLIVALENTE Tra le sottoscritte parti: CASALE SPORTIVA SRL, con sede in Mirandola (MO), Via Giovanni Pico, 51, p. iva Dettagli AREA VIII DISCIPLINA DEL MERCATO SERVIZIO CONTRATTUALISTICA E CONCORRENZA
AREA VIII DISCIPLINA DEL MERCATO SERVIZIO CONTRATTUALISTICA E CONCORRENZA CONTRATTO TIPO DI APPALTO PRIVATO PER OPERE EDILIZIE RELATIVE AD IMMOBILI CIVILI DI PROPRIETA CONDOMINIALE CONTRATTO DI APPALTO Dettagli ...- di seguito appaltatore- con sede...
UMBRIA SALUTE SCARL RISTRUTTURAZIONE DELL EDIFICIO DI PROPRIETA DELL AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA DESTINATO AD UFFICI, LABORATORI E MAGAZZINI DEL SERVIZIO DI FARMACIA SITO IN VIA DEL GIOCHETTO per la Dettagli S.C. TECNICO PROGETTI INTEGRATI A
S.C. TECNICO PROGETTI INTEGRATI A Allegato 5 DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI EX D.LGS. 81/2008 E S.M.I. PER LE OPERE DI RIORDINO Dettagli IL COLLAUDO NEI LAVORI PUBBLICI
IL COLLAUDO NEI LAVORI PUBBLICI Oggetto del collaudo Il collaudo rappresenta l atto conclusivo della realizzazione di un opera pubblica, mediante il quale viene verificato e certificato che l opera pubblica Dettagli La Consegna dei Lavori
La Consegna dei Lavori Il contratto viene posto in esecuzione dall Amministrazione con La consegna dei lavori. Si tratta, complessivamente, di una serie di atti di carattere giuridico e di operazioni materiali, Dettagli Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 27 marzo 2002
Risoluzione n. 97/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 27 marzo 2002 Oggetto: Interpello./2001 Articolo11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Ministero della Difesa Direzione generale del Demanio Dettagli Evoluzione del settore delle costruzioni
Il Progetto normativo Evoluzione del settore delle costruzioni Nell ultimo ventennio profonde mutazioni della struttura del processo edilizio dovute a: evoluzione del quadro normativo (naz. ed intern.) Dettagli COMUNE DI SALUDECIO REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI
COMUNE DI SALUDECIO Provincia di Rimini ******************************** REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI ART. 3 D.L.10.10.2012 n.174 convertito nella L. 07.12.2012 n.213 Approvato con delibera Dettagli CAPITOLATO D ONERI CUP : E47H08000780002 CIG : 5820909E0D
CAPITOLATO D ONERI affidamento del servizio di direzione lavori, misurazione e contabilità, assistenza al collaudo, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione del LAVORI Dettagli La gestione della Contabilità dei lavori nelle Opere pubbliche
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA Seminario per candidati agli esami di abilitazione alla professione di ingegnere 6 luglio 2010 La gestione della Contabilità dei lavori nelle Opere pubbliche Dettagli DELL IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER FINALITA DI REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI FERNO. Provincia di Varese
Rep. CONTRATTO D APPALTO PER LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER FINALITA DI SICUREZZA URBANA. REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI FERNO Provincia di Varese L anno il giorno del mese Dettagli GARA A PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO Via XXV Aprile n. 4 SETTORE ECONOMICO FINANZIARIE E AZIENDE PARTECIPATE SERVIZIO ECONOMATO Tel. 0266023226-Fax 0266023244 e-mail alessia.peraboni@comune.cinisello-balsamo.mi.it Dettagli PARTE I DISPOSIZIONI DEL CAPITOLATO GENERALE D APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, IMPIANTISTICA E SICUREZZA DEI CANTIERI MOBILI, LAVORI PUBBLICI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA E IMPIANTI Dettagli P R O V I N C I A D I C A G L I A R I
Approvato con delibera della Giunta Comunale n. 85 del 12/07/2012 COMUNE DI VILLASOR P R O V I N C I A D I C A G L I A R I REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELL INCENTIVO DI CUI ALL ART 92 DEL DECRETO LEGISLATIVO Dettagli CONTRATTO DI APPALTO DI LAVORI Tra le seguenti parti: - "FARNESIANA CONSORZIO COOPERATIVO, con sede legale in Piacenza, Largo Erfurt, n. 7, C.F.
CONTRATTO DI APPALTO DI LAVORI Tra le seguenti parti: - "FARNESIANA CONSORZIO COOPERATIVO, con sede legale in Piacenza, Largo Erfurt, n. 7, C.F. e Partita IVA n. 01586500330, in persona (del Presidente Dettagli CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 1. Applicazione delle Condizioni Generali di Vendita e modalità di modifica 1.1. Estral S.p.A., ora in avanti chiamata anche venditrice, e la Vs. società, ora in avanti definita Dettagli Settore Amministrativo. U.O. Provveditorato Economato. Capitolato speciale di appalto per:
Settore Amministrativo U.O. Provveditorato Economato Capitolato speciale di appalto per: affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo in favore di ARPA Lombardia, per la durata di 36 (trentasei) Dettagli Messa in sicurezza coperture edifici extra Campus Universitario CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO PARTE GENERALE
AREA EDILIZIA - INFRASTRUTTURE PARCO AREA DELLE SCIENZE 31/A 43124 Parma Italia Tel 0521.905500 Fax 0521.347020 e-mail: settec@unipr.it Messa in sicurezza coperture edifici extra Campus Universitario CAPITOLATO Dettagli SCHEMA DI CONTRATTO-TIPO
SCHEMA DI CONTRATTO-TIPO CONTRATTO DI APPALTO PRIVATO PER OPERE RELATIVE A IMMOBILI CIVILI Tra... d ora in avanti denominato il committente residente in. C.F... P. IVA - da una parte e.. d ora in avanti Dettagli SCHEMA DI CONTRATTO D APPALTO
Repertorio n.... del.... SCHEMA DI CONTRATTO D APPALTO per l esecuzione dei lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico a servizio della scuola elementare e materna di Casier, da installare sul Dettagli DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITÀ UFFICIO PREVENZIONE E CONTROLLO AMBIENTALE
DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITÀ UFFICIO PREVENZIONE E CONTROLLO AMBIENTALE via Vincenzo Verrastro, 5-85100 POTENZA dirigente: ing. Maria Carmela BRUNO tel. 0971668875, Dettagli REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ART. 18 - COMMA 1 - LEGGE 11.02.1994, N. 109
REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ART. 18 - COMMA 1 - LEGGE 11.02.1994, N. 109 INDICE PREMESSA 2 Capo I - Disposizioni generali 2 Art. 1.1- Oggetto del Dettagli Diritto in diretta ogni venerdì alle ore 9,00
Diritto in diretta dal 6 marzo l'avv. Daniela Bardoni risponderà ai quesiti degli ascoltatori. Per aiutarvi nelle controversie grandi e piccole della vita quotidiana Partecipa in diretta 06 899291 Sms/Wapp Dettagli DPR n.207/ 2010 Regolamento di esecuzione e attuazione del codice dei contratti pubblici Le principali novità in materia di esecuzione lavori
Etica Pubblica nel Sud: migliorare la performance, accrescere la trasparenza attraverso le nuove tecnologie DPR n.207/ 2010 Regolamento di esecuzione e attuazione del codice dei contratti pubblici Le principali Dettagli CAPITOLATO SPECIALE PER LA SICUREZZA DEL LAVORO NEI CONTRATTI D APPALTO, D OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE
ALLEGATO 6 CAPITOLATO SPECIALE PER LA SICUREZZA DEL LAVORO NEI CONTRATTI D APPALTO, D OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE Articolo 1 Definizioni 1. Ai fini del presente Capitolato, alle seguenti espressioni sono Dettagli RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (art. 200 del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207) LAVORI:... IMPRESA:... CONTRATTO:... ISTITUTO SCOLASTICO... (Provincia Dettagli Applicazione legge 10 dicembre 1981, n. 741. Artt. 1, 9, 10, 16. Programma dei lavori e gare d appalto.
Applicazione legge 10 dicembre 1981, n. 741. Artt. 1, 9, 10, 16. Programma dei lavori e gare d appalto. Con circolare n. C. 171 del 12 gennaio 1982 veniva data notizia della pubblicazione sulla G.U. n. Dettagli COMUNE DI NAVE Provincia di Brescia
COMUNE DI NAVE Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INTERNO PER PROGETTAZIONE O ATTI DI PIANIFICAZIONE (Art.18, commi 1 e 2, Legge 11 febbraio 1994 Dettagli La Contabilità. a) di rilasciare prontamente gli stati d avanzamento dei lavori ed i certificati per il pagamento degli acconti;
La Contabilità Gli atti contabili Al direttore dei lavori compete la redazione degli atti contabili che hanno ad oggetto l accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa, tali documenti Dettagli CONTRATTO TIPO AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE
CONTRATTO TIPO di AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE 1 CONTRATTO DI AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE Il condominio sito in via.. codice fiscale.., nella persona del sig.., delegato alla sottoscrizione del presente Dettagli TECNICO PER L AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (D.
ACEA S.p.A. DISCIPLINARE TECNICO PER L AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (D. Lgs. 81/2008 - Art. 89 punto 1 lett. e) e Art. 91) Roma, marzo 2015 Disciplinare Dettagli La realizzazione dei lavori
131 Nel caso di lavori da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, di importo pari o inferiore alla soglia comunitaria, se il bando prevede l esclusione automatica delle offerte anomale e il numero Dettagli Settore 4 (CENTRO ELABORAZIONE DATI-RICOSTRUZIONE E PROTEZIONE CIVILE-DIREZIONE N.U.E DISCARICA-ECOLOGIA E AMBIENTE)
UNO DEI 100 COMUNI DELLA PICCOLA GRANDE ITALIA Settore 4 (CENTRO ELABORAZIONE DATI-RICOSTRUZIONE E PROTEZIONE CIVILE-DIREZIONE N.U.E DISCARICA-ECOLOGIA E AMBIENTE) 0835 587327 Fax 0835 581208 Capitolato Dettagli Unione di Comuni Unione dei Miracoli Sede di Casalbordino (CH) Piazza Umberto I Codice fiscale 02385890690 - tel. 0873/92191 - fax 0873/9219233
Unione di Comuni Unione dei Miracoli Sede di Casalbordino (CH) Piazza Umberto I Codice fiscale 02385890690 - tel. 0873/92191 - fax 0873/9219233 CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO CENTRALE Dettagli PARTE GENERALE. Art. 1 Oggetto
Capitolato di gara (Polizza generale) per l assicurazione della responsabilità civile professionale dei dipendenti del Comune di Firenze incaricati della progettazione dei lavori ai sensi degli art. 90 Dettagli CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI PER
Allegato 1 CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPERIMENTALE DI NUOVE MODALITA DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE TRA l Azienda Dettagli CAPITOLATO D APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO ART. 1 - OGGETTO E PRESTAZIONI OGGETTO DELL INCARICO
CAPITOLATO D APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO ART. 1 - OGGETTO E PRESTAZIONI OGGETTO DELL INCARICO L incarico ha per oggetto l affidamento di consulenza e Dettagli Friuli Innovazione Condizioni generali di contratto Applicabili ai lavori, servizi e forniture Rev.1 21/9/2012
Friuli Innovazione Condizioni generali di contratto Applicabili ai lavori, servizi e forniture Rev.1 21/9/2012 INDICE Art. 1 - Ambito di applicazione e principi generali Art. 2 - Decorrenza e durata del Dettagli Allegato sub. A alla Determinazione n. del. Rep. CONVENZIONE
Allegato sub. A alla Determinazione n. del Rep. C O M U N E D I T R E B A S E L E G H E P R O V I N C I A D I P A D O V A CONVENZIONE INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, Dettagli ALLEGATO A Dgr n. del pag. 1/7
giunta regionale 9^ legislatura ALLEGATO A Dgr n. del pag. 1/7 CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA FINALIZZATA STRATEGICO PMS 49/08/P5 Integrazione fra Sistemi di Gestione sul tema Dettagli * * * * * L anno Duemilaquindici addì... del mese di..., presso la Sede Municipale, tra i Sigg:
REP. Marca da Bollo 16,00 DISCIPLINARE CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA CANTIERI IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI VIA ROMA ALL ING. LIVIO CAMPAGNOLO CON Dettagli REPUBBLICA ITALIANA ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA COSTRUZIONE E GESTIONE DELL IMPIANTO DI CREMAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI TRECATE PROVINCIA DI NOVARA ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA COSTRUZIONE E GESTIONE DELL IMPIANTO DI CREMAZIONE NELL AREA CIMITERIALE. Repertorio n. 6198 Dettagli COMUNE DI SINNAI PROVINCIA DI CAGLIARI REGOLAMENTO PER LA NOMINA E L ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO
COMUNE DI SINNAI PROVINCIA DI CAGLIARI Allegato A alla Deliberazione C.C. n. 34 del 27 Settembre 2007 REGOLAMENTO PER LA NOMINA E L ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO Approvato con delibera Dettagli CAPO I (Disposizioni Generali)
REGOLAMENTO CONCERNENTE I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI ADOTTATI DALL ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL EMILIA ROMAGNA. BRUNO UBERTINI CAPO I (Disposizioni Generali) Art.1 (Oggetto) Dettagli REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI. Capo I. Il Sistema dei Controlli Interni
REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI Capo I Il Sistema dei Controlli Interni Art. 1 OGGETTO E FINALITA 1. Il presente regolamento disciplina l istituzione del sistema dei controlli interni sull Dettagli PROTOCOLLO DI AZIONE VIGILANZA COLLABORATIVA CON LA REGIONE CAMPANIA PREMESSO CHE
PROTOCOLLO DI AZIONE VIGILANZA COLLABORATIVA CON LA REGIONE CAMPANIA PREMESSO CHE - L art. 19 del decreto legge 24 giungo 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, ha ridefinito Dettagli CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO Art. 1 OGGETTO DELL INCARICO Il presente capitolato disciplina l'incarico inerente il servizio professionale di Dettagli CIRCOLARE N. 15/E. Roma, 14 aprile 2011
CIRCOLARE N. 15/E Roma, 14 aprile 2011 Direzione Centrale Normativa Oggetto: Articolo 42, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 Reti di imprese Dettagli Condizioni generali di contratto di prestito di scopo ordinario a tasso fisso a carico di ente locale per debiti fuori bilancio codice 01/08.
ALLEGATO AL CONTRATTO DI PRESTITO CONDIZIONI GENERALI DEI PRESTITI CONCESSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA PER AZIONI Articolo 1 Condizioni generali e definizioni 1. Le presenti condizioni generali Dettagli CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO COMEC-BINDER S.r.l.
CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO COMEC-BINDER S.r.l. 1. Oggetto del contratto Le forniture di materiali, semilavorati e prodotti finiti a COMEC-BINDER S.r.l. (nel seguito per brevità COMEC ) sono regolate Dettagli LA GESTIONE DELLE RISERVE NELLE OO.PP.
Seminario IF COMMISSIONE INGEGNERIA FORENSE LA GESTIONE DELLE RISERVE NELLE OO.PP. Milano, 9 giugno 2011 1 Riserve: generalità Riserva come preannuncio di disaccordo (=firma con riserva) Riserva come domanda Dettagli CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI RETE COMUNE PER LA CONNESSIONE. l sig. o la società.,sede legale, persona del legale
CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI RETE COMUNE PER LA CONNESSIONE Tra: l sig. o la società.,sede legale, persona del legale rappresentante pro-tempore, in proprio nonché quale procuratore di., Dettagli Art. 1: Oggetto dell appalto
Art. 1: Oggetto dell appalto Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo, ed in particolare: o il servizio di assistenza, consulenza e gestione del programma Dettagli PROFESSIONI dalla a alla Z VADEMECUM
PROFESSIONI dalla a alla Z Renzo Busonera VADEMECUM del direttore dei lavori Aspetti tecnici, operativi e procedurali in riferimento al Codice dei contratti pubblici, NTC, e Testo Unico di sicurezza sul Dettagli ART. 1. Principi ART. 2 DEFINIZIONI
Appendice al Regolamento sull Ordinamento dei Servizi e degli Uffici ad oggetto: DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI Adeguata alle osservazioni della Corte dei Conti ART. 1 Principi 1.L Dettagli Indice 1. PROFILI GENERALI DEL RUP
Indice 1. PROFILI GENERALI DEL RUP 1.1. Dal Project Manager al Responsabile del Procedimento.................... 9 1.2. Il Responsabile del Procedimento nella legge 241/1990..................... 11 1.3. Dettagli SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO RECINZIONE METALLICA INTERNA CAMPO DI REPUBBLICA ITALIANA
SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO RECINZIONE METALLICA INTERNA CAMPO DI CALCIO COMUNALE. REPUBBLICA ITALIANA L anno duemilaotto (2010) il giorno ( ) del mese di In Gonzaga, presso la Dettagli Comune di Prato. Concorso di progettazione in fase unica: Parco Cimiteriale e Tempio Crematorio a Chiesanuova, nel Comune di Prato
Comune di Prato Servizio Edilizia Pubblica e Cimiteri Concorso di progettazione in fase unica: Parco Cimiteriale e Tempio Crematorio a Chiesanuova, nel Comune di Prato Allegato 11 - Schema disciplinare Dettagli AZIENDA TERRITORIALE PER L EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO **** REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
AZIENDA TERRITORIALE PER L EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO **** REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI Art. 1 Ambito di applicazione. Il presente Regolamento dà applicazione Dettagli Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 256 di data 07.10.2014 S C H E M A D I C O N V E N Z I O N E
Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 256 di data 07.10.2014 IL SINDACO F.F. F.to Lucia Vicentini IL SEGRETARIO COMUNALE F.to dott.ssa Tiziana Angeli S C H E M A D I C O N V E N Z I O N Dettagli La normativa sui Lavori Pubblici. Relatore: Ing. Stefano Boninsegna
La normativa sui Lavori Pubblici Settembre 2014 Relatore: Ing. Stefano Boninsegna Il Codice degli appalti (ex Legge Merloni) Scopo: disciplina il processo attuativo che porta alla realizzazione di un opera Dettagli ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE
ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE OBBLIGAZIONE COMMERCIALE per l esecuzione dei lavori di risanamento conservativo della sala polivalente De Vecchi nella sede dell Istituto Geografico Militare - Via Cesare Dettagli CONTRATTO DI APPALTO. *..., nato a... il..., residente a..., via..., n..., codice fiscale n..., in
CONTRATTO DI APPALTO L'anno..., il giorno... del mese di..., in..., tra i Signori: *..., nato a... il..., residente a..., via..., n...., codice fiscale n...., in seguito per brevità denominato -Committente- Dettagli CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO
CITTA DI VITTORIO VENETO Provincia di Treviso Comando Polizia Locale e Protezione Civile CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO SERVIZI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ART. 1 OGGETTO Dettagli CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E SUPPORTO IN MATERIA FISCALE CONTABILE DELLA DURATA DI UN ANNO
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E SUPPORTO IN MATERIA FISCALE CONTABILE DELLA DURATA DI UN ANNO L'anno 2013, il giorno 20 del mese di dicembre presso a sede legale e amministrativa Dettagli PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA
Timbro o intestazione del concorrente Offerta ribasso percentuale MODELLO E Spett.le Comune di Bareggio Marca da bollo da Euro 14,62 Oggetto: Appalto per l affidamento dell incarico per la redazione del Dettagli Simulazione Esame di Stato di Dottore Commercialista
Simulazione Esame di Stato di Dottore Commercialista Il candidato illustri il processo di liquidazione delle società di capitali soffermandosi sugli adempimenti civilistici, contabili e fiscali antecedenti Dettagli Rilancio dei project bond, Pf per l edilizia carceraria e nuove regole per il subentro
6 n 5 2012 Dopo il decreto Salva-Italia anche il Dl sulle liberalizzazioni interviene sulla disciplina del project financing. Altre novità riguardano le norme sulla progettazione, quelle sulle concessioni Dettagli REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N.241
REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N.241 CAPO I IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO Art. 1 Oggetto Art. 2 Ambito di applicazione Art. 3 Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d ufficio Dettagli REGOLAMENTO DI CONTABILITA E CONTROLLO DI GESTIONE DELL ATER DI UDINE TITOLO I PRINCIPI GENERALI. ART. 1 Ambito di applicazione
REGOLAMENTO DI CONTABILITA E CONTROLLO DI GESTIONE DELL ATER DI UDINE TITOLO I PRINCIPI GENERALI ART. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina gli aspetti contabili e gestionali dell Dettagli CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI TRASLOCO DALL ATTUALE SEDE AIFA IN ROMA - VIA DELLA SIERRA NEVADA N. 60 ALLA NUOVA SEDE IN ROMA - VIA DEL TRITONE N
CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI TRASLOCO DALL ATTUALE SEDE AIFA IN ROMA - VIA DELLA SIERRA NEVADA N. 60 ALLA NUOVA SEDE IN ROMA - VIA DEL TRITONE N. 181 NONCHÉ PER IL SERVIZIO DI STOCCAGGIO E CUSTODIA DEGLI Dettagli COMUNE DI ALSENO Provincia di Piacenza
SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO TRA la società AFC Torino SpA con sede legale in Torino, Corso Peschiera n. 193, codice fiscale e Partita IVA 07019070015, in persona del suo legale rappresentante, nato Dettagli Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
cod. ENTE 10883 DELIBERAZIONE N 227 (X) invio elenco ai Capigruppo consiliari COMUNE DI SUZZARA Provincia di Mantova COPIA Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale OGGETTO: MISURE ORGANIZZATIVE PER Dettagli 2016 © DocPlayer.it Privacy Policy | Condizioni del servizio | Feed-back