Source: http://docplayer.it/8880523-Prof-ing-paolo-pizzo.html
Timestamp: 2018-08-20 02:45:39+00:00
Document Index: 175940544

Matched Legal Cases: ['art. 156', 'art. 157', 'art. 158', 'art. 163', 'art. 165', 'art. 165', 'art. 168', 'art. 169', 'art. 128', 'art. 133', 'art. 134']

Prof. Ing. Paolo Pizzo - PDF
Download "Prof. Ing. Paolo Pizzo"
1 Università degli Studi di Napoli Federico II Facoltà di Ingegneria Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli CORSO BREVE sulla normativa inerente la PROGETTAZIONE e la REALIZZAZIONE di OPERE PUBBLICHE Contabilità dei lavori, Varianti, Riserve Napoli, 03 luglio 2008
2 LA CONTABILITA DEI LAVORI (TITOLO XI DPR 5554/99) Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, e hanno ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa che devono avvenire contemporaneamente al loro accadere, in particolare per gli scavi o demolizioni di opere al fine di consentire che con la conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori e dell'importo dei medesimi, l'ufficio di direzione lavori si trovi sempre in grado di esercitare la funzione di controllo.
3 LA CONTABILITA DEI LAVORI ha lo scopo di: a) di rilasciare prontamente gli stati d'avanzamento dei lavori ed i certificati per il pagamento degli acconti; b) di controllare lo sviluppo dei lavori e di impartire tempestivamente le disposizioni per l esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate; c) di promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi.
4 LA CONTABILITA DEI LAVORI I documenti amministrativi contabili (art. 156 del 554/99) sono: a) il giornale dei lavori; b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste; c) le liste settimanali; d) il registro di contabilità; e) il sommario del registro di contabilità; f) gli stati d'avanzamento dei lavori; g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto; h) il conto finale e la relativa relazione. I libretti delle misure, il registro di contabilità, gli stati d'avanzamento dei lavori e il conto finale sono firmati dal direttore dei lavori.
5 (art. 157 DPR 554/99) Corso breve sulla normativa inerente la progettazione Giornale dei Lavori E tenuto da un assistente del D.L. per annotare ogni giorno l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l'attrezzatura tecnica impiegata dall'appaltatore nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori. Inoltre sul giornale sono riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi, a norma delle ricevute istruzioni, le osservazioni meteorologiche ed idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possano essere utili.
6 Giornale dei Lavori Nel giornale sono inoltre annotati gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del R.U.P. e del D.L., i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi. Il D.L., ogni dieci giorni e comunque in occasione di ciascuna visita, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale ed aggiunge le osservazioni e le prescrizioni che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dell'assistente.
7 Libretti di Misura (art. 158 DPR 554/99) Il libretto delle misure contiene la misura e la classificazione delle lavorazioni e delle provviste, ed in particolare: a) il genere di lavorazione o provvista, classificata secondo la denominazione di contratto; b) la parte di lavorazione eseguita ed il posto; c) le figure quotate delle lavorazioni eseguite, quando ne sia il caso; d) le altre memorie esplicative, al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma ed il modo di esecuzione.
8 Libretti di Misura Qualora le quantità delle lavorazioni o delle provviste debbano desumersi dalla applicazione di medie, sono specificati nel libretto, oltre ai risultati, i punti ed oggetti sui quali sono stati fatti saggi e misure, gli elementi ed il processo sui quali sono state calcolate le medie seguendo i metodi della geometria. Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure viene effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento ed in contraddittorio con l'appaltatore.
9 PAGINA DI LIBRETTO MISURE
10 Registro di Contabilità (art. 163/164 del DPR 554/99) Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro le cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal responsabile del procedimento e dall'appaltatore. L'iscrizione delle partite è fatta in ordine cronologico. Il registro è tenuto dal direttore dei lavori o, sotto la sua responsabilità, dal personale da lui designato.
11 Registro di Contabilità Le partite di lavorazioni eseguite dall'appaltatore sono annotate nel libretto delle misure e quindi trascritte nel registro di contabilità, segnando per ciascuna partita il richiamo della pagina del libretto nella quale fu annotato l'articolo di elenco corrispondente ed il prezzo unitario di appalto. Si iscrivono immediatamente di seguito le domande che l'appaltatore ritiene di fare, le quali devono essere formulate e giustificate secondo il Regolamento nonché le motivate deduzioni del direttore dei lavori.
12 PAGINA DI REGISTRO DI CONTABILITA
13 Riserve sul Registro (art. 165 DPR 554/99) Il registro di contabilità è firmato dall'appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Se l'appaltatore ha firmato con riserva, egli deve a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, esplicare le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
14 Riserve sul Registro Il Direttore dei Lavori, nei successivi 15 giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Nel caso in cui l'appaltatore non abbia firmato il registro nel termine prescritto oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine prescritto, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
15 Sommario del Registro (art. 165 DPR 554/99) Ciascuna partita è riportata in apposito sommario e classificata, secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia. Il sommario indica, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita, e i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all'ammontare dell'avanzamento risultante dal registro di contabilità.
16 PAGINA DI SOMMARIO
17 Stato di Avanzamento Lavori (art. 168 DPR 554/99) Quando, in relazione alle modalità specificate nel capitolato speciale d'appalto, si deve effettuare il pagamento di una rata di acconto, il D.L. redige uno stato d'avanzamento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora ed al quale è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione ai sensi della legge. Lo stato di avanzamento è ricavato dal registro di contabilità
20 Certificato per pagamento di rate (art. 169 DPR 554/99) Quando per l'ammontare delle lavorazioni e delle somministrazioni eseguite è dovuto il pagamento di una rata di acconto, il R.U.P. rilascia, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine stabilito dal capitolato speciale d'appalto, apposito certificato compilato sulla base dello stato d'avanzamento presentato dal direttore dei lavori. Esso è inviato alla stazione appaltante in originale ed in due copie, per l'emissione del mandato di pagamento. Ogni certificato di pagamento emesso dal responsabile del procedimento è annotato nel registro di contabilità.
22 ESECUZIONE DEI LAVORI (art del DPR 554/99) GIORNO E TERMINE PER LA CONSEGNA Dopo l approvazione del contratto il R.U.P. autorizza il D.L. alla consegna dei lavori che deve avvenire entro 45 gg. dalla data di stipula del contratto. IL PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA
23 IL PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA atto contenente i seguenti principali elementi: a) condizioni e circostanze speciali locali, operazioni eseguite (tracciamenti, misure, ecc.); b) aree, cave, locali concessi all appaltatore per l esecuzione dei lavori; c) dichiarazione che l area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose, ed in ogni caso che lo stato attuale è tale da non impedire l avvio dei lavori. DALLA DATA DI ESSO DECORRE IL TERMINE UTILE PER IL COMPIMENTO DEI LAVORI.
24 ORDINE DI SERVIZIO (art. 128 DPR 554/99) Atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni ed istruzioni da parte del R.U.P, al D.L., e da quest ultimo all Appaltatore. L ordine di servizio è redatto in due copie sottoscritte dal D.L. emanante e comunicato all Appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. L o.d.s. non costituisce sede per l iscrizione di eventuali riserve dell appaltatore.
25 SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI (art. 133 DPR 554/99) Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l imputabilità. Fuori dai predetti casi il R.U.P. può, per pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori.
26 SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI Il D.L., con l intervento dell appaltatore, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l interruzione dei lavori. Le contestazioni dell appaltatore in merito alla sospensione dei lavori, devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori.
27 PERIZIE DI VARIANTE (art. 134 DPR 554/99) L Amministrazione può disporre fino all ultimazione dei lavori, varianti all opera nei seguenti casi: per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di leggi e regolamenti; per cause impreviste ed imprevedibili; per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene o di rinvenimenti imprevisti; nei casi previsti dall art comma 2 c.c. per il manifestarsi di errori o omissioni del progetto.
28 PERIZIA DI VARIANTE L Amministrazione Appaltante può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell importo dell appalto e l appaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti e prezzi del contratto originario. Se la variante supera il limite del quinto il R.U.P. ne dà comunicazione all appaltatore che entro 10 giorni deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori ed a quali condizioni. Nei successivi 45 giorni la P.A. comunica le proprie determinazioni.
29 PERIZIE DI VARIANTE Fermo restando il divieto di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto di appalto, qualora le variazioni comportino, nelle quantità dei vari gruppi di lavorazioni comprese nell intervento ritenute omogenee secondo le indicazioni del C.S.A, modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico, all appaltatore è riconosciuto un equo compenso comunque non superiore al quinto dell importo dell appalto. Si considera notevolmente pregiudizievole la variazione del singolo gruppo che superi il quinto della corrispondente quantità originaria e solo per la parte che supera tale limite.
30 PERIZIE DI VARIANTE Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal D.L. per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti in un importo non superiore al 10 %, per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro ed al 5% per tutti gli altri casi, delle categorie di lavoro dell appalto e che non comportino aumento dell importo del contratto. Sono ammesse varianti, in aumento o diminuzione, finalizzati al miglioramento dell opera ed alla sua funzionalità. L importo in aumento non può superare il 5% dell importo originario di contratto
31 PERIZIE DI VARIANTE Sono approvate dall organo decisionale della stazione appaltante, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato. Sono approvate dal R.U.P., previo accertamento della loro non prevedibilità, le variazioni che comportano un aumento della spesa non superiore al 5 % dell importo originario del contratto ed alla cui copertura si provvede mediante l accantonamento per imprevisti o mediante l utilizzazione delle economie conseguite da ribassi in sede di gara.
32 PERIZIE DI VARIANTE L atto contrattuale che regola l esecuzione di lavori di cui alle varianti è definito atto di sottomissione se riferito a varianti contenute nel 20 % dell importo originario di contratto. Per varianti comportanti il superamento di tale limite l atto è definito aggiuntivo in quanto vengono affidati lavori aggiuntivi per i quali possono essere stabiliti diversi obblighi e tempi contrattuali.
Corso di Estimo ed esercizio professionale
BOZZA DI LAVORO Facoltà di Architettura L. Quaroni Corso di Estimo ed esercizio professionale a.a. 2008/2009 Prof. Arch. Armando Bueno Pernica arm.bueno@gmail.com PARTE TERZA PARTE TERZA Le slidesseguenti
Comune di Prato. Servizio Risorse Umane. Concorso pubblico per l assunzione di n. 1 Funzionario Progettista Impianti (cat. D1)
Comune di Prato Servizio Risorse Umane Concorso pubblico per l assunzione di n. 1 Funzionario Progettista Impianti (cat. D1) 1 Prova Scritta- Quiz con risposte esatte le risposte esatte sono sottolineate