Source: http://docplayer.fi/789802-Kuivanapito-suojaamalla-kuvat-olli-terio-ja-mittaviiva-oy.html
Timestamp: 2017-07-28 15:08:53+00:00
Document Index: 19946074

Matched Legal Cases: ['KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Kuivanapito suojaamalla. Kuvat: Olli Teriö ja Mittaviiva Oy - PDF
Download "Kuivanapito suojaamalla. Kuvat: Olli Teriö ja Mittaviiva Oy"
1 Kuivanapito suojaamalla Kuvat: Olli Teriö ja Mittaviiva Oy 12 1 Kuiva rakentaminen tuotannonsuunnittelun tavoitteena 23 Maankäyttö- ja rakennusasetus /895 50, Rakennuksen olennaiset tekniset vaatimukset 3) Hygienia, terveys ja ympäristö. Rakennuksesta ei saa aiheutua hygienian tai terveyden kosteuteen. Suomen rakentamismääräyskokoelma, C2: Kosteus Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, ettei siitä aiheudu sen käyttäjille tai naapureille hygienia- tai terveysriskiä kosteuden kertymisestä rakennuksen osiin tai sisäpinnoille. 34 Lunta suojatun talon sisällä. Katto niin kostea, että siitä voi peilata. 45 Yleisiä rakennuksen kosteuden lähteitä Ovatko kaikki rakennuksen kosteuslähteet myös rakentamisen aikaisia kosteuslähteitä? 5 6 Kuiva rakentaminen rakennushankkeen tavoitteena Hankesuunnittelu Vaatimukset ja tavoitteet kuivanapidolle Suunnittelu Tuotannonsuunnittelu Suunnitelmat, jotka mahdollista toteuttaa kuivanrakentamisen periaatteella Vaatimukset ja tavoitteet tarjouspyyntöihin ja sopimuksiin Työn suunnittelu ja toteutus Tavoitteiden toteutus ja valvonta 67 Kuiva rakentaminen rakennushankkeen tavoitteena Hankkeen vaihe Hankesuunnittelu Suunnittelu Tuotannonsuunnittelu Työn suunnittelu ja toteutus Tekijä Rakennushankkeeseen ryhtyvä, rakennuttaja Suunnittelijat, päärakennesuunnittelija koordinoi Päätoteuttaja, päärakenne-suunnittelija avustaa Päätoteuttaja ja urakoitsijat Toimenpide Päätös vaaditusta kuivanapidon tasosta Budjettivaraus toteutukselle Rakentamisen aikataulu Rakenteiden rakentamis- ja käytönaikaisen toimivuuden suunnittelu Kosteudentorjunnan tavoitteet ja ohjeet suunnitelmiin Riskien arviointi Suunnitelmien kosteustekninen tarkastus Tarvittaessa ulkopuolinen asiantuntija Hyvät, selkeät suunnitelmat Kosteuden torjunnan suunnittelu osana koko työmaan toteutussuunnittelua Kosteuden valvontasuunnitelma Tehtäväsuunnitelmat Yleisaikataulu Kuivanapito suunnitellaan erikseen jokaiseen rakennusvaiheeseen mm. materiaalien ja rakenteiden osalta Vaatimukset aliurakoitsijoille sopimuksiin ja tarjouspyyntöihin sekä ohjeet työntekijöille Kuivanapidon toteutus, tarkastukset ja huolto Kuivanapidon käsittely kokouksissa ja palavereissa Olosuhteiden seuranta 78 Kuiva rakenne tuotannonsuunnittelun tavoitteena Lämmitys-, suojaus- ja kuivatusratkaisut vuodenajan ja rakentamisen vaiheen mukaan. Työjärjestyksen suunnittelu: Kosteudelle herkät työvaiheet vasta kun rakennuksen vaippa ummessa ja sopivat olosuhteet saavutettu. Kuivanapito ei ole erillinen suunnitelma - vaan osa työmaan tuotannonsuunnittelua. vuodenaika riskeihin varautuminen työjärjestys menetelmät 89 Mistä sitä kosteutta oikein tulee rakenteisiin, jos ei kerran edes sada vettä? Vettä on rakenteissa ja sitä kannetaan rakennukseen rakennettaessa. Tiesitkö, että 33 kg kaasun polttoa tuottaa yli 53 kg vesihöyryä? Jokainen rakenteisiin päästetty ylimääräinen vesilitra pitää haihduttaa siitä pois L L 1 0 L 1 0 L L L 9 10 Paljonko on 5 cm lumikerros vetenä, kun holvin pinta-ala 100m 2? Karkeasti ottaen 1 cm vastasatanutta lunta sulatettuna on 1 mm vettä. 100 m 2 holvilla 5 cm lumikerros tarkoittaa siis 500 litraa vettä! Holvilla oleva vesi joudutaan poistamaan sieltä vesihöyrynä joka päätyy rakenteisiin. Rakenteisiin pääsevä tai pinnoille tiivistyvä kosteus on yleisimpiä sisäilmaongelmien aiheuttajia. Holvi tulee suojata. Holville mahdollisesti päätyvä lumi tulee poistaa mekaanisesti eikä sulattamalla. 1011 Rakenteiden kuivaaminen Rakenteet kuivavat, kun tilaan johdetaan kuivaa ilmaa ja tilasta poistetaan kosteaa ilmaa. Rakenteissa oleva kosteus siirtyy sitä kuivempaan ilmaan. Ulkoilma on yleensä sitä kuivempaa mitä kylmempää se on. Kuitenkin mitä lämpimämpää ilma on sitä enemmän siihen mahtuu vesihöyryä. Kuivaa ulkoilmaa lämmittämällä saadaan lisättyä kosteuden siirtymispotentiaalia kostean rakenteen ja ilman välille. 1112 Suhteellinen kosteus Kosteus siirtyy aina kuivempaan suuntaan, joko kuivempaan rakenteeseen tai kuivempaan ilmaan. Ilman voi sisältää tietyssä lämpötilassa vain tietyn määrän kosteutta. Mitä lämpimämpää ilma on, sitä enemmän se pystyy sitomaan kosteutta. Mitä kylmempää ulkoilma kuitenkin on, sitä kuivempaa se yleensä on. Kesällä vesipitoisuus on suurimmillaan, mutta suhteellinen kosteus on pienempi kuin talvella. Suhteellinen kosteus vaihtelee eniten loppukeväällä ja kesällä. Lämmin ulkoilma voi valmiiksi olla niin kosteaa, että siihen ei enää sitoudu lisää kosteutta. Tällöin rakenteet eivät kuiva pelkän tuuletuksen avulla. 1213 Suhteellinen kosteus ja ilman sisältämä vesimäärä Ulkoilman suhteellisen kosteuden (%) vaihtelu Ulkoilman sisältämä keskimääräinen vesimäärä (g/m 3 ) (ohjeellinen kuvaus) Talvella suhteellinen kosteus on suuri. Alhaisen kosteuspisteen takia ilman vesipitoisuus on pieni. Pakkasilman sisältämä vesimäärä on pieni, vaikka sen suhteellinen kosteus on suuri. 1314 Lämmitys Lämmitettävä ja kuivattava tila suljetaan ja tiivistetään huolellisesti. Kosteuden tulee kuitenkin päästä poistumaan. Lämmittimet sijoitetaan niin, että lämmön katvealueilta vältytään. Useammalla pienellä lämmittimellä saadaan tasaisempi vaikutus kuin yhdellä suurella. Lämmityksen tehoa parannetaan apupuhaltimien käytöllä. Tilan lämpötilajakauma, kun tilassa on 15 kw lämmitin ja saumat tiivistämättä. Tehoa on liikaa ja lämpö karkaa. Tilan lämpötilajakauma, kun tilassa on 8 kw lämmitin, saumat tiivistetty ja apupuhallin. Myös yläpuolen tila pysyy lämpimänä. 1415 Suojauksen tavoitteena kuivaketju Materiaali- tai rakennustuotetoimittaja toimittaa tuotteen työmaalle suojattuna ja sovitussa rakennekosteudessa. Pyritään välttämään välivarastointia työmaalla materiaalit oikeaan aikaan työmaalla JIT (Just In Time).? Tuotteet suojataan heti työmaalla toimituksen aikainen suojaus ei riitä välivarastointiin. Suojauksesta huolehditaan asennuksen aikana (sääsuojat). Suojauksesta huolehditaan kunnes rakenne on valmis. Elementin tulisi olla enemmän irti maasta. 1516 2 Kuinka pitää kuivana Talvi ei ole yllätys tai poikkeus. Siihen pitää vain osata varautua. 1617 Suojausmenetelmän valintaan vaikuttavat Rakennuksen sijainti, koko ja muoto Rakenneratkaisut Rakennusmateriaalit Rakentamisajankohta Työjärjestys ja aikataulu Kustannukset18 Suojaustavat ja -materiaalit Sääsuojat pitävät kuivana. Jokaisessa kohteessa tulee arvioida huputetaanko rakennus vai suojaudutaanko vaihtoehtoisin menetelmin. Sääsuojan alla työt voivat jatkua lumisateesta huolimatta. 1819 Työmaa-alueella Suunnitellaan työmaaplaani ja varastointipaikat mm. mihin ja miten varastoidaan. Siisti työmaa on tyypillisesti myös turvallinen. Urakoitsijoiden on helpompi löytää ja suojata tavarat, kun ne sijaitsevat niille osoitetuilla paikoilla. Kun lääniä riittää, niin on helppo varastoida järkevästi? 1920 Työkohteiden suojaus Ennakoidaan ja suunnitellaan päivän työkokonaisuus. Tarkastetaan päivän sääolosuhteet. Muistetaan suojata aina työpäivän päätteeksi sekä tarvittaessa pidemmälle tauolle mentäessä. 2021 Runkovaiheen suojaus Kosteudelta suojaus sekä veden poisto mietittävä ja toteutettava. Hyvätkin suunnitelmat menevät hukkaan, jos niitä ei noudateta. Huolehdittava erityisesti elementtien lämmöneristyksen suojauksesta. Holvi ja yläpohja tiiviiksi, läpivienneissä valmiit kotelot, jolloin saadaan aukkojen sulut samalla. Eristeet voi suojata myös asentamisen aikana. 2122 Kipupisteitä ja ratkaisuideoita Nostolenkit s-pisteet Parvekekannakkeet Pystysaumojen epäjatkuvuuskohdat Kaareva holvi tuo vettä erityisesti kantaville seinille Kiinnitysteräkset vaikeuttavat pressutusta Vaakasauman korkeusasema Vaakasaumojen tiiveys Vedenpoistoreitit 2223 Julkisivun suojaus Tavoitteena on tiivis julkisivu. Suunnitellaan työjärjestys sellaiseksi, että tiivis julkisivu on mahdollinen. Ikkunat, ovet ja kaikki muut aukot laitetaan kiinni mahdollisimman pian. Työn aikana seurataan suojien kuntoa, tarvittaessa korjataan. Seurataan sisäilman kosteutta. Tarvittaessa tuuletetaan tai kuivatetaan. 2324 Yläpohjan suojaus Nopeaan yläpohjan suojaamiseen käyvät esimerkiksi valmiit vesikattoelementit. Yläpohja voidaan rakentaa valmiiksi maassa ja nostaa se paikoilleen. Tällöin rakennus saadaan kerralla suojaan. Yläpohja suojaa sen alle varastoitavia tavaroita. 24 25 Väli- ja yläpohjan suojaus Käytetään esivalmistettuja LVIS - läpimeno-osia. Suunnitellaan seinäelementin korkeusasema mm laattaa/laatastoa korkeammalle. Rajoitetaan sadevesien kulkua reunaalueen sauman muotoilulla ja sadevedet johdetaan hallitusti pois. Poistetaan lumi mekaanisesti, ei sulattamalla. Pidetään holvi siistinä, roskat keräävät vettä. Sadeveden juoksemista ylhäältä alas on rajoitettu väliaikaisella ohjausmenetelmällä. 2526 Materiaalien suojaus Homeriski on aina olemassa. Etenkin kun tavarat on varastoitu maata vasten ja päällä on tiivis suojapeite. Kaikki rakennusmateriaalit ovat alttiita kosteusrasitukselle. 2627 Keskeneräisen työn suojausmallit Keskeneräinen työ pyritään esisijaisesti saamaan valmiiksi ja tiiviiksi mahdollisimman pian. Keskeneräinen työ suojataan aina tilanteen mukaan sääolosuhteet huomioiden. 2728 Puurunko Puurungon voi suojata väliaikaisesti pressuilla tai kattaa kokonaan suojakatoksella ennen kuin aluskate on asennettu. Tuulensuojalevyt suojaavat osaltaan rungon alaosaa. Lisäsuojaa voidaan tarvittaessa antaa muoveilla. 2829 Julkisivumuuraus Julkisivumuurauksen eristevillat suojataan työnaikana pressuilla. Pressut kiinnitetään kunnolla esimerkiksi telineisiin. 2930 Keskeneräisen työn suojausmallit Ennen ikkunan asennusta, ikkunaaukon voi väliaikaisesti suojata muovilla. Muovi rimakarmin molemmin puolin pakkasella. Jos ikkunapellitystä ei asenneta heti, ikkuna-aukon alareuna suojataan vanerilla tai muulla levyllä. 3031 Tämä ei ole tavoitteena Elementit voi suojata niin, että ne ovat kuivia asennusvaiheessa. Elementit tulee kuitenkin myös varastoida turvallisesti.? Väliseinätyö käynnissä vaikka runko on vielä auki. Mikä suojaa valmista levyseinää tai levynippua? Elementit eivät saa nojata vapaasti, vaan ne tulee tukea. 3132 3 Materiaalien suojaaminen ja varastointi 3233 Yleisohje hyvään varastointiin Varastointi aina mahdollisimman lähellä materiaalin käytön aikaisia olosuhteita. Ulos tulevat rakennusosat varastoidaan suojattuna sään vaikutukselta. Sisälle tulevat rakennusosat varastoidaan sisäolosuhteissa. alusta puhdas ja sileä lämpötila +18 C C suhteellinen kosteus alle 80 % Muista suojata materiaalit tarkistuksen jälkeen! 3334 Materiaalin vaiheet työmaalla Vastaanotto Välivarastointi Varastointi Työkohde/työstö/asennus Asennettuna Tarkista tehtäväkohtaisesti: Ovatko rakennusosat suojattuina kaikissa vaiheissa? 3435 Yleisiä kosteutta torjuvia varastointiohjeita ALUSTA Materiaalit varastoidaan aina irti alustasta esim. aluspuiden tai kuljetuslavan päälle. Alustan tulee kantaa lujuudeltaan varastoitava materiaali. Alustan tulee ohjata vedet pois. MATERIAALIT TULEE SUOJATA Materiaalit on suojattava lialta ja kolhuilta. Kun mahdollista, pressu asennetaan irti materiaaleista esim. rimojen avulla. Huomioi suojaustapaa mietittäessä, että rakennusmuovi ja kevytpeite kestävät vain yhden käyttökerran. VÄLTÄ VÄLIVARASTOINTIA SE ON RISKI! 3536 Yleisiä kosteutta torjuvia työskentelyohjeita Valmistunut työ suojataan samaa tahtia työn edistymisen kanssa, osana työmenetelmää ja -suoritusta. Kosteudesta vaurioituvia materiaaleja otetaan käyttöön varastosta vain tarvittava, enintään työvuoron aikana käytettävä määrä. Avattujen pakkausten suojaus on tehtävä erityisellä huolella. Kosteusvaurioituneita materiaaleja ei asenneta tai käytetä. 3637 Välivarastointi materiaaleittain 3738 Välivarastointi materiaaleittain (suuntaa-antava) 3839 Betonilaattaelementit Tarkista ontelolaattojen vedenpoistoaukkojen esteettömyys ja poraa aukot tarvittaessa auki. Irrota onteloiden tulpat ja muut suojaukset vasta asennuksen yhteydessä, juuri ennen nostoa. Tarkista ennen asennusta, että laatat eivät ole vahingoittuneet varastoinnissa. Aluspuut väh. 20 cm irti maasta Välipuut: puutavara väh samalle kohdalle pystylinjaan etäisyys laatan päistä väh. 300 mm 3940 Betoniseinäelementit Poista sandwich elementin eristettä suojaava muovikalvo vasta juuri ennen nostoa. Suojaa eristeen yläpinta asennuksen jälkeen tai työn keskeytyessä. Suojaa rakennuslevyjä sisältävät elementit erityisen hyvin sivulta ja alta uhkaavalta kosteudelta. Huolehdi ilman kiertämisestä elementtien välissä, kun elementtejä varastoidaan vastakkain. Elementtien säilytystelineet väh. 20 cm irti maasta vaakasuorassa alusta vedenimukykyinen 4041 Helat, kiinnikkeet ja pientarvikkeet Pienosat on usein pakattu hyvin, suuremmissa erissä osat voivat olla irrallisia. Asennusajankohta vaikuttaa suojaukseen ulko-ovien helat. Suojeltava rikkoutumiselta ja likaantumiselta. Vältä varastointia kosteassa korroosio- ja hapettumisvaaran vuoksi. Kiinnikkeet eivät saa päästä ruostumaan säilytys lämpimässä. Varastoidaan arvonsa vuoksi lukitussa tilassa esim. ulkona kontissa tai sisätilassa olevassa varastossa. 4142 Ikkunat ja ovet Varastointi, katoksen alla: Ikkunoiden varastointi aina pystyasennossa irti maasta. Ovet pinottuina aluspuiden päällä. Varaston on oltava hyvin tuuletettu. Kuljetuspakkaus tulee avata kosteuden poistamiseksi. Kuljetuspakkaus on tarkoitettu tuotteiden kuljetusta, ei varastointia varten. Lyhytaikainen varastointi: Varastointi ulkona ilman suojakatosta vain väliaikaisesti. Vähintään suojapeite suojaksi ja aluspuut/koroke alle. Tuotteet eivät saa olla kosketuksissa veden kanssa. 4243 Lyhytaikainen varastointi ulkona Ikkunoiden omat kuljetuksen aikaiset suojaukset eivät riitä. Huomioi veden ohjautuminen; vesi ei saa jäädä seisomaan suojan päälle tai kuorman alle. Ikkunat odottavat hetken ulkona siirtoa sisätiloihin; ne on välivarastoitava irti maasta. 4344 Muistathan huomioida myös tämän asian!? Puuikkunoiden karmit ovat olleet suojattuina ulkona valmistajan ohjeiden mukaisesti. Onhan mestakin (ikkunoiden asennusalusta) kunnossa asennusta varten? Eihän enää tässä vaiheessa tehdä turhaksi suojaustyötä? Työmaan seinältä poimittua. Näin voi myös muistuttaa työntekijöitä. 4445 Kalusteet Varastoinnin on vastattava käyttöolosuhteissa vallitsevaa lämpötilaa ja kosteutta. Suhteellinen kosteus saa olla enintään 60 %. Ehdottomasti vältettävä tiloja, joissa on tehty betonivalutöitä viimeisen kahdeksan viikon aikana. Kalusteet ja LVIS-tuotteet kuten hanat, pyyhekuivaimet ja valaisimet tulee varastoida kuivassa ja lämpimässä tilassa ennen asennusta. 4546 Kuivalaastit Kuivalaastit Tilaa kuivalaasti vasta käytön ajankohdaksi ja käyttötarpeen mukaan sopivan kokoisissa pakkauksissa. Varastoi kuivalaasti mieluiten kuivissa sisätiloissa. Varastoi suursäkit ulkona kuormalavoilla ja suojaa säkit peitteillä. Kuormalava tai muu alusta väh. 20 cm irti maasta Alustan kaltevuus tai vedenimukyky Alustan tukevuus Sulje avatut säkit huolellisesti. 46 47 Lämmöneristeet Mineraali- ja lasivillaeristeet säilytetään kosteudelta ja kolhuilta suojattuna alkuperäispakkauksissa käyttöön asti. Huolehdi avattujen pakkausten suojaamisesta. Suojaa lämmöneristeet aina, kun työt jäävät kesken esimerkiksi viikonlopun ajaksi. Suojattuna, mutta ei järjestettynä Varastoi ja suojaa järjestelmällisesti, niin eristeet ovat helposti käytettävissä. 4748 Metallituotteet Metalli vahingoittuu kosteudesta lähinnä ruostumalla tai muuten hapettumalla. Metallituotteet suojataan, jos niiden ulkonäölle tai rakenteelle aiheutuu kosteudesta haittaa. suojaamalla estetään tuotteen pinnan vahingoittuminen ja sitä kautta kosteuden aiheuttamat vauriot. Väliaikaisessa varastoinnissa raudoitteita, metallipaaluja ja ulkotiloihin tulevia metallivarusteita ei ole yleensä tarvetta suojata päältä päin. Pitkäaikaisessa varastoinnissa raudoitteet on syytä suojata esim. peitteellä. Suojaa teräkset lumelta ja vääntymiseltä. Metallituotteet varastoidaan aluspuiden päälle. 4849 Pintatuotteet Vinyylilaatat Varastointilämpötila yli 18 C. Tulee tasata vähintään 18 C:ssa ennen asennuksen aloittamista. Parketti- ja laminaattipäällysteet Pakkaukset kuljetetaan ja varastoidaan avaamattomina. C Parketit on varastoitava huoneolosuhteita vastaavissa olosuhteissa vähintään 48 tuntia ennen asennuksen aloittamista. Tapetit Tapetit, erityisesti paperitapetit, eivät siedä kosteutta lainkaan. Avatut paketit tulee säilyttää lämpimässä ja kuivassa Tarkista Varmistu alustan kuivuudesta Varastointi irti lattiasta Valmistajan ohjeistus pakkausmateriaalin poistamisesta varastoinnin ajaksi 4950 Puutavara Sisätiloihin tuleva asennus- ja pintapuutavara pitää varastoida lämmitetyssä ja hyvin tuuletetussa tilassa esimerkiksi verhous-, seinä- ja lattialaudat. Kuivaa puutuotetta ei saa päästää kastumaan, eikä altistumaan auringonvalolle. Estä puutavaraa saamasta kosteutta muista materiaaleista, esimerkiksi betonista. Tämä koskee myös kestopuuta. Aluspuut Irti alustasta esim. betonilaatasta Aluspuut riittävän tiheässä 5051 Puurakenteiset elementit Asenna elementit suoraan kuljetuksesta aina kun mahdollista. Jos elementtien varastointi kestää pidempään Suojaa elementit peitteillä. Peitteiden tulee kestää vaurioitumatta ulkoilman rasituksia, kosteutta ja tuulta. Tarvittaessa peitteen avulla suojataan elementti myös suoralta UV-säteilyltä. Elementtien tuulettumiseen on kiinnitettävä huomioita! Suojapeitteen alla tulee käyttää rimoja, jotka mahdollistavat ilman kierron varastoitavassa pinossa. Myös kosteuden nouseminen maaperästä on estettävä. 5152 Rakennuslevyt Väliseinä yms. sisäpintalevyt säilytetään aina sisätiloissa. Levyjen varastoiminen seinälle kiinnitettynä edesauttaa laatan kuivumista. Älä asenna levyä ennen kuin se on saavuttanut käyttöympäristöä vastaavan kosteustason. Kuivina vastaanotetut kipsilevyt voidaan välivarastoida ulkona enintään 2 vrk peitteellä suojattuina. Asennuksen aikana: Vettä ei valu ylhäältä välipohjien läpi. Lattialla ei seiso vettä. Suhteellinen kosteus ei saa olla liian korkea (yli 80 % RH). 5253 Runkopuutavara ja puuristikot Varastoi kuiva runkopuutavara sen aiempaa varastointiolosuhdetta vastaavassa paikassa. Runkopuutavara voidaan varastoida ulkona, jos se suojataan auringolta, sateelta ja maakosteudelta. Huomioi välirimat ja pressun sisäpuolinen tuuletus pidemmässä säilytyksessä. Varastoi kattoristikot pystyasennossa aluspuiden päälle suojattuna. Sijoita aluspuut ristikoiden tukipisteiden kohdalle. 5354 Sisustuspuusepän tuotteet paneelit ja listat Pakkaukset kuljetetaan ja varastoidaan avaamattomina. Välivarastoidaan kuivassa tilassa tukevalla ja tasaisella alustalla aluspuiden tai telineiden varaan. Tuotteet on varastoitava huoneolosuhteita vastaavissa olosuhteissa vähintään 48 tuntia ennen asennuksen aloittamista. 5455 Talotekniikkatuotteet IV-kanavat ja viemäriputket toimitetaan tyypillisesti tulpattuina. Huolehditaan tulppien ja mahdollisten muiden suojien kiinnipysymisestä asennushetkeen saakka. Lattiakaivot ja WC-istuimet suojataan muovikalvolla tai teippaamalla ennen käyttöönottoa. IV-koneet ja muut sähkölaitteet varastoidaan kuivassa ja lämmitetyssä sisätilassa. 5556 Tiilet, keraamiset laatat, kivet Kutistemuoviin tms. vesitiiviiseen pakkaukseen pakatut tiilet kestävät yleensä varastoinnin ulkotilassa. Suojaamattomat tiilet eivät saa kastua. Sisätilaan tulevat tiilet varastoidaan sisätiloissa! 5657 Vedeneristeet Ulkopuolinen vedeneriste Bitumituotteet varastoidaan kuivassa, varjoisessa paikassa, vedeltä ja lumelta suojattuna tasaisella alustalla. Sisäpuolinen vedeneriste Nestemäiset tuotteet varastoidaan käyttölämpötilassa. Ne eivät saa päästä jäätymään. 5758 Vesikatteet Huolehdi, että vesikaton ohutlevyt eivät pääse hapettumaan kosteuden vaikutuksesta. Päällystetyt ohutlevykatteet kestävät ilman erillistä suojausta, mutta kuivia levyjä on turvallisempi ja mukavampi käsitellä. Eri metallien kosketusta toisiinsa on vältettävä. Kattovanerit ym. katteeseen tulevat levymateriaalit pitää säilyttää kuivassa. 5859 4 Hallittu kuivanapito 5960 Hallitun kuivanapidon perusperiaatteet Riittävät kallistukset vedenpoistolle rakennuksen sisällä ja ulkopuolella olevissa rakenteissa sekä suojauksissa Runko ylös nopeasti, seuraava kerros toimii edellisen katteena Vesikatto heti, kun mahdollista, esivalmistustekniikan mahdollisuudet (elementit) Veden valumisen estäminen (holvit, kate, parvekkeet) Ikkunat ajoissa, runko kiinni sekä myös muut julkisivun suojaukset Aukkojen suojaus, huolelliset läpiviennit, tiivistykset Elementin tai muun runkorakenteen ja erityisesti eristeen suojaus Ilmarako, riittävä tuuletus myös rakennusaikana Työjärjestys ja -vaiheet, suora asennus, vältetään välivarastointia Lumenpoisto mekaanisesti, ei sulattamalla. Veden ohjaus ja imurointi holveilta, ei imeytys betonirakenteeseen 6061 Rakennusosien erityispiirteet Rakennuosat Huomioitavat asiat Pystyrakenteet puuseinät maakosteus ja katko betoniseinät riittävä kuivatusaika vedenjohtaminen pois rakenteesta piilevä vesi = lumi, jää tiiviit saumavalut Vaakarakenteet betoniholvit tiiviit saumavalut betonirakenteissa betonivälipohjat pintabetonilaatta mahdollisimman ajoissa, pinnat riittävälle kuivuudelle ennen seuraava työvaihetta väliaikainen viemäröinti eli johdetaan esim. vedet pois hallitusti riittävän kauaksi materiaalien varastointi niin, että pinnat pääsevät kuivumaan Yläpohjat yleensä räystäsrakenne oikein ja riittävä kermikate riittävä kermikerros, oikea limitys/työtapa/kiinnitykset ei työstöä liian kylmällä 6162 Koko kohteen suojaus 6263 Asennuksen aikainen suojaus 6364 Julkisivu umpeen jo tehtaalla Paras käytäntö Seinäelementti voidaan tehdä tiiviiksi jo tehdasolosuhteissa. Vähemmän suojausta työmaalla. 6465 Talo valmiiksi hupun alla Paras käytäntö xxxx 6566 Yleisiä puutteita ja virheitä Villat suojattuina? Oliko villanipun takana pressu? Toivottavasti työpäivän päätteeksi myös villojen päällä. Entäs lumi? Kohta runko pystyssä ja kate päällä. Sitten lämmitys päälle ja sisäilman kosteus on huikea. Suojat maassa kiinni, kuljetuslavat lumessa ja lumisuojana vain kuljetuksen aikainen muovi. Näinkö rakennuslevyt suojattiin? 6667 Lumi yllätti rakentajat - marraskuussa? Mitenkäs lumen saisi pois muuten kuin sulattamalla ja kastelemalla sisäpuolen rakenteita? Ikkunat onkin jo, vaikka katetta ei olekaan. Lumen poistaminen mekaanisesti: harjalla ja lapiolla? Lehtipuhallin tai muu paineilmalaite ovat ihan paikallaan sekä lumikola ja joskus jopa vesi-imuri. 6768 Suojata vai ei? Edessä turhaa lumenpoistoa pienistä tiloista. Unohtuikohan sitä jotain? Pressu seinän eteen ja ei tarvitsisi poistella lunta talon sisältä. 6869 Suojaukset tulee kiinnittää kunnolla ja niiden kuntoa tulee valvoa - säännöllisesti. Irtonaisesta pressusta voi sanoa eteenpäin tai sen voi korjata heti sellaisen huomatessaan. Vettä voi tulla yhdessä yössäkin jo 50 mm. Eli kuvan aukosta n. 3 l. 6970 Väliseinätyön aloitusedellytykset? Kipsilevyä ei saa käyttää ilman vedeneristystä sellaisissa tiloissa (rakenteissa), joissa ilman suhteellinen kosteus ylittää jatkuvasti 90 %. Märkätilan levy on vielä erikseen. Uppopumppu ja vesi-imuri käyttöön, ennen kuin levyt ovat lopullisesti pilalla. Tarvittaessa järeämpiäkin menetelmiä olemassa kuivatukseen. Huomioi tämä jo työjärjestyksiä suunniteltaessa. Maalaisjärjen käyttö on sallittua. 7071 Rakenteiden suojaus- ja tuuletusratkaisut Rakenteiden tuuletusratkaisujen on sovelluttava valmistukseen, asennukseen ja lopulliseen käyttöön. 7172 Käytännön toimet 1. Pidä työmaalla säilytettävän materiaalin ja kaluston määrä vähäisenä. 2. Varaa riittävästi kestäviä suojapeitteitä ja aluspuita/kuormalavoja. 3. Rakenna kevytrakenteinen ulkovarasto tai hanki varastokontteja suojavarastoiksi. 4. Suojaa työmaalle saapuvat materiaalit heti. 5. Suojaa keskeneräiset työvaiheet kunnolla päivän päätteeksi. 6. Tee suojauksista helposti siirrettäviä ja tukevasti asennettavia. 7. Tarkkaile säätietoja, myrskyn aikana suojat on tarkistettava säännöllisesti myös öisin. 8. Jos materiaalit kastuvat, kuivaa tai vaihda ne heti älä pihistele kustannuksissa, rakennusvirheet maksavat enemmän. 7273 Hyödyt ja kustannukset Esimerkiksi rivitalon suojaus Kohde: 15 x 33 m, 500 m 2, h=10 m Kustannukset Katto-osuus: asennus + purku 12 eur/m², vuokra 0,16 eur/m²/vrk Telineet: asennus + purku 9 eur/m², vuokra 0,08 eur/m²/vrk Lisäksi nosturi- ja kuljetuskustannukset. Yhteensä n /kk Rakentamistöistä poistuvat lumityöt, roudan sulatus, sääoloista aiheutuvat häiriöt ja ventat. Rakenteet pysyvät suojattuina ja kuivina! 73 Samankaltaiset tiedostot
HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA 9.9.2016 Prof. Juha Vinha TTY, Rakennustekniikan laitos Vain hyviä syitä: Julkisen hirsirakentamisen seminaari, 8.-9.9.2016, Pudasjärvi MASSIIVIHIRSISEINÄN Lisätiedot ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi
ASENNUSOHJEET Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi SISÄLLYS Yleistä... 2 Vastaanotto ja säilytys... 2 Tasaannuttaminen... 3 Asennusolosuhteet... Lisätiedot TOIMINTAOHJE. Selluvilla A-A I-PALKKI. leikkaus A. www.webon.fi. 45 mm. 6 mm. 350 mm. 70 mm. I-palkki 350 mm PRT-Lami 70 x45 mm / 6 mm
45 mm A-A I-PALKKI 6 mm 350 mm leikkaus A A 5 6 7 70 mm 4 3 www.webon.fi SISÄLLYSLUETTELO SIVU YLÄPOHJA NORMAALIRISTIKKO 3 YLÄKERTA ONTELOASENNUS 4 YLÄPOHJA LISÄERISTYS 5 YLÄPOHJA NORMAALIRISTIKKO/SAKSIRISTIKKO Lisätiedot Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet
Näin lisäeristät 4 Sisäpuolinen lisäeristys Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Tammikuu 202 Sisäpuolinen lisälämmöneristys Lisäeristyksen paksuuden määrittää ulkopuolelle jäävän eristeen Lisätiedot SolarMagic asennus ja sijoitusopas
SolarMagic asennus ja sijoitusopas Kesäkuu 2010 www.solarmagic.fi Tämä opas esittää erilaisia SolarMagic-aurinkolämmityslaitteen asennusvaihtoehtoja. On tärkeää että laitteesta saatava teho olisi mahdollisimman Lisätiedot WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI
Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman Lisätiedot Huom! Kaikki puuosat ovat käsittelemättömiä ja näin ollen tarvitsevat puunsuojakäsittelyn ulko- ja sisäpuolelta ennen asennusta.
Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni Huom! Asennusohjeissa olevat kuvat viittaavat monissa kohdin isoon Albatrossiin mm. seinäelementtien ja listojen osalta. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Lisätiedot Alumiinirungon/Eristyskatto
SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka Lisätiedot 1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27
9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS Lisätiedot KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7
KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite: Lisätiedot WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET
Sivu 1/8 WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Puh: 02-4870258, Web: www.wenda.fi, E-Mail: sales@wenda.fi Sivu 2/8 Kamiinan perustiedot: Kamiina on valmistettu merivettä kestävästä alumiinista, Lisätiedot Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana
KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään Lisätiedot KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8
KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Lisätiedot Asennusohje 1 (5)
Asennusohje 1 (5) ELEMENTO 9T LEPOTASOLLINEN UMPIPORRAS ASENNUSOHJE YLEISTÄ Elementit asennetaan runkotyövaiheessa asennussuunnitelman mukaisessa järjestyksessä. Tilaaja/työmaa toimittaa asennusjärjestyksen Lisätiedot KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7
KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 Virttoontie 64, 62170 Lakaluoma Vapaa-ajan asunnon kuntokatselmus 8.3.2016 klo 13.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 2/7 Tilaus: Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Lisätiedot Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin:
Näin asennat SUKA90S suihkukaapin: Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä. Lisätiedot RIL 249 MATALAENERGIARAKENTAMINEN
AUTOTALLI KÄYTTÖOHJE ENNEN KUIN ALOITAT Ennen kuin aloitat asennuksen, ota selvää paikallisilta viranomaisilta, tarvitseeko autotalli rakennusluvan. Lue käyttöohje huolellisesti ja noudata annettuja ohjeita. Lisätiedot RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työnumero:
RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työ:3503160 Kohde: Kaivokselan koulu, Vantaa Osoite: Kaivosvoudintie 10, 01610 Vantaa Yhteyshenkilö: Juha Leppälä, p. 040 522 4062 juha.leppala@iss.fi Vahinkotapahtuma: Toimeksianto: Lisätiedot Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus
Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Topparilaudat Asennetaan topparilaudat oven aukeamispuolelle oviaukon pieliin. Mikäli lattian päällyste halutaan tehdä myöhemmin yhtenäiseksi oven kohdalla, asennetaan Lisätiedot Puurakentamisen työmaaprosessit ja niiden ohjaus. Professori Kalle Kähkönen Rakennustekniikan laitos Rakennustuotanto ja talous
Puurakentamisen työmaaprosessit ja niiden ohjaus Professori Kalle Kähkönen Rakennustekniikan laitos Rakennustuotanto ja talous PUURAKENTAMISELLA ELINVOIMAA ETELÄ-POHJANMAALLE, 11.3.2015 Puurakentamisen Lisätiedot Tynnyrissä on mukavaa! 1
ÖSEL KÄYTTÖOHJE Copyright Ösel Tubs Tynnyrissä on mukavaa! 1 Sisällysluettelo ESITTELY 3 TURVALLISUUS 4 KYLPYTYNNYRIN ASENTAMINEN 5 KYLPYTYNNYRIN LÄMMITTÄMINEN 7 KYLPYTYNNYRIN HUOLTAMINEN 8 Tynnyrissä Lisätiedot LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472
LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO Lisätiedot TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE
SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN Lisätiedot RAKENNUSHANKKEEN OHJAUS KOSTEUDENHALLINNAN NÄKÖKULMASTA SISÄILMASTOSEMINAARI , HELSINKI KIIA MIETTUNEN JA TIMO TURUNEN
Toukokuu 2016 Kingspan-ohjekortti nro 106 HÖYRYNSULKURATKAISUOHJE Kingspan Therma -eristeet höyrynsulkuratkaisuna Kingspan Therma -eristeet alhaisen lämmönjohtavuuden ja korkean vesihöyrynvastuksen ansiosta Lisätiedot WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN
WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN Ennen Tycroc TWP rakennuslevyjen asennusta täytyy varmistaa, että alusta on kuiva, luja, jäykkä ja vakaa sekä puhdas pölystä, öljystä, Lisätiedot Kattamisohjeet. SBS-kumibituminen pintahuopa, 10 m x 0,7 m
Kattamisohjeet Katepal Oy PL 33, 37501 LEMPÄÄLÄ Palvelupuhelin (03) 375 9111 Fax (03) 375 0974 E-mail: katepal@katepal.fi www.katepal.fi Kuljetus ja varastointi Kuljetettava ja varastoitava pystyasennossa. Lisätiedot 1) Sivulasien asennus Valmistele alumiinilistat (sivu- ja alalistat U-, katonvastainen lista joko F- tai U-profiililla)
VIHTA-LASISEINÄN ASENNUSOHJE: Käymme tässä asennusohjeessa läpi lasiseinän asennuksen vaihe vaiheelta. Suorittamalla asennustyö huolella tämän ohjeen mukaan lasiseinän asennus sujuu vaivattomasti ja lasiseinän Lisätiedot Kasvihuoneen kasvutekijät. ILMANKOSTEUS Tuula Tiirikainen Keuda Mäntsälä Saari
Kasvihuoneen kasvutekijät ILMANKOSTEUS Tuula Tiirikainen Keuda Mäntsälä Saari Kasvien kasvuun vaikuttavat: - Lämpö - Valo - Vesi - Ilmankosteus - Hiilidioksidi - Ravinteet - Kasvin perinnölliset eli geneettiset Lisätiedot AUTOTALLIT. päädyt: runko 48x98 mm ilmarakokoolaus 22x100 mm päätyjen ja ristikonkanan ulkoverhous: hirsipaneeli 20x170 195 mm
1 (5) AUTOTALLIT TOIMITUSSISÄLTÖ PIIRUSTUKSET JA MUUT ASIAKIRJAT pääpiirustukset mittakaavassa 1:100 tai 1:50 (3 sarjaa): pohja-, poikkileikkaus- ja julkisivupiirustukset (ei sis asemapiirustusta) perustuksen Lisätiedot Näin asennat. suihkukulman: SK-850
TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100 Lisätiedot KAINDL-LAMINAATTIEN ASENNUSOHJEET
KAINDL-LAMINAATTIEN ASENNUSOHJEET HUOMIOITAVAA ENNEN ASENNUSTA Aluslattian tulee täyttää SisäRYL 2013 vaatimukset. Alustan tulee olla kuiva, tasainen, kiinteä ja puhdas. Huomio että laminaattilattian pitää Lisätiedot IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA
IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA Täyttää seuraavien rakentamismääräysten mukaiset vaatimukset: RIL 107-2012 (Suomi) RAL DIN 4107 (Saksa) ÖNORM B 5320 (Itävalta) 1 Oikea ja turvallinen ikkunan Lisätiedot ASENNUSOHJE 2. AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE. sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2
2009 ASENNUSOHJE 2 AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2 AMU-YLITYSPALKKI 1. Perustietoa 3 2. Älä pätki! 3 3. Asennus 4 1. kaksi tapaa 4 2. palkin Lisätiedot PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia
PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia Lisätiedot SISÄILMAONGELMAT - MITEN PÄÄSEMME NÄISTÄ EROON KORJAUSRAKENTAMISELLA
SISÄILMAONGELMAT - MITEN PÄÄSEMME NÄISTÄ EROON KORJAUSRAKENTAMISELLA, 040-5857534, e-mail, Hannu.Kaariainen@oamk.fi Yleisöosastokirjoituksia riittää, oheinen on 15.2.2016 Aamulehti 2 Mikä on hometalo Vaurioasteen Lisätiedot Vala hiekkakerroksen päälle ankkurointilaatta (2200x1800x150) mm.
10 ASENTAMINEN 10.1 Panospuhdistamon kuljetus ja käsittely Kuljetusherkkien laitteiden takia BioKem Panospuhdistamoa ja sen osia on käsiteltävä varoen. Sido panospuhdistamon osat kuljetuksen ajaksi siten, Lisätiedot HB KIVITALOJEN TYYPPITALOT TOIMITUSSISÄLTÖ JA HINNASTO
HB KIVITALOJEN TYYPPITALOT TOIMITUSSISÄLTÖ JA HINNASTO Hinnasto voimassa toistaiseksi. HB KIVITALOJEN TYYPPITALOT TOIMITUSSISÄLTÖ JA HINNASTO EDULLISET JA ENERGIATEHOKKAAT TYYPPITALOT HB toimitussisältö Lisätiedot Kota 8-k / 6-k Tarvittavat työvälineet asennuksessa.
Asennusohjeet Huvimajalle Kota 8-k / 6-k Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), ristiruuvipäät numerot 1,2 ja 3, poranterä Lisätiedot Uponor-lattialämmitysjärjestelmä puurakenteiseen ala- ja välipohjaan
Uponor-lattialämmitysjärjestelmä puurakenteiseen ala- ja välipohjaan 2 Lattialämmitys on hyvä ratkaisu Vesikiertoinen lattialämmitys on helppo asentaa valmiiksi uritetulla lattialämmityksen KoskiTherm-asennuslevyllä. Lisätiedot Muottiharkot työohje 17/11/2015
Muottiharkot työohje 17/11/2015 Sisällysluettelo Toimitukseen valmistautuminen..sivu.3 Harkkojärjestelmä ja mitoitus...sivu.4 Harkkojen ladonta ja raudoitus sivu.6 Harkkojen valaminen.sivu.8 Aukkopielet Lisätiedot ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä
PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 20.08.15 9935 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27510 Eura markus.rantanen@eura.fi TYÖKOHDE As Oy Kotivainio Kotivainiontie 3 as Lisätiedot Kosteus rakentamisessa ja rakennuksissa
Kosteus rakentamisessa ja rakennuksissa Terve talo -rakentamisen ohjauksen neuvottelupäivä ELY keskuksessa 13.11.2014 Erkki Aalto, RAKLI ry Kuivat rakennukset ja rakenteet suunnittelun, rakentamisen ja Lisätiedot JULKISIVUYHDISTYKSEN SEMINAARI JULKISIVU 2007 MESSUT, WANHA SATAMA, Petri Silvennoinen, Tremco illbruck OY
1 JULKISIVUYHDISTYKSEN SEMINAARI JULKISIVU 2007 MESSUT, WANHA SATAMA, Petri Silvennoinen, Tremco illbruck OY ESITELMÄ AIHEESTA: JULKISIVUJEN JA PARVEKKEIDEN TALVIKORJAAMINEN 2 JULKISIVUJEN JA PARVEKKEIDEN Lisätiedot Näin lisäeristät 2. Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n
Näin lisäeristät 2 Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova levyllä Puurunkoinen, purueristeinen talo, Lisätiedot Harri Koskenranta
T-110.460 FYYSINEN TURVALLISUUS - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 3.2. 2005 SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT 3.2. 2005 T-110.460 Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa, Lisätiedot ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN
Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer laatta saumoihin, Lisätiedot JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET
JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY 2(10) SISÄLLYSLUETTELO Tärkeää... 4 Takuu... 4 Solar 300 (500) Economy... 5 Toimintakuvaus... 5 Yleiset asennusohjeet... 5 Lisätiedot Kingspan-ohjekortti nro. 109
Toukokuu 2016 Kingspan-ohjekortti nro. 109 MÖKKIOHJE Kingspan Therma -eristeiden vahvuudet mökkien lämmöneristämisessä Paremman lämmöneristyksen ansiosta mökkien vuosittainen käyttöaika pitenee. Mökit Lisätiedot SILENCIO TRINNLYD 4 SILENCIO TRINNLYD 6 SILENCIO TRINNLYD 12 SILENCIO TRINNLYD 24 SILENCIO TRINNLYD 36 ASENNUSOHJEET.
SILENCIO TRINNLYD 4 SILENCIO TRINNLYD 6 SILENCIO TRINNLYD 12 SILENCIO TRINNLYD 24 SILENCIO TRINNLYD 36 ASENNUSOHJEET www.hunton.fi Näin saavutetaan paras ääneneristys Betonielementit ja betoniset ontelolaatat Lisätiedot Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin
Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin SPU Sauna-Satu soveltuu saunan seinien ja kattojen sekä kosteiden tilojen Lisätiedot LK Jakotukkikaappi UNI
LK Jakotukkikaappi UNI LK Kaappiläpivienti 25 suojaputkeen, Tuote nro 187 44 83 (Tilattava erikseen) LK Jakotukkikaappi UNI 350, Tuote nro 187 44 77 LK Jakotukkikaappi UNI 550, Tuote nro 187 44 78 LK Jakotukkikaappi Lisätiedot AP-SUURMUOTTI KÄYTTÖOHJE
AP-SUURMUOTTI KÄYTTÖOHJE AP-SUURMUOTTI Korotus Mantokasettimuoteilla haluttuun korkeuteen Turvaketju Telinekannatin Sähköohjauskeskus Tikkaat Säilytyskotelo kierrekiristintangoille muttereille Myrskyketju Lisätiedot 02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE
PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori pia.hirvikoski@oikeus.fi TYÖKOHDE Tattarantie 288 29250 Nakkila Lisätiedot ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN OHJEISTUS OSAKKAALLE. As Oy Säästökenno
ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN As Oy Säästökenno SISÄLTÖ 1.... 3 2. ASENNUSPAIKKA... 3 3. KONDENSSI... 3 4. ÄÄNIARVOT... 4 5. LÄMPÖKUORMA... 4 6. LÄPIVIENNIT... 4 7. SÄHKÖTYÖT... 5 8. LAITTEISTON HUOLTO JA Lisätiedot Aurinko-Easy asennus- ja käyttöohje
EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinkopaneelien asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneelit avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25.. 45 asteen Lisätiedot ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin
19.2.2009 Asennus ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin Lattiakouru vesieristämätön betonilattia Modular 1000 Modular 2000 Yleistä Modular-sarjan lattiakourut on tarkoitettu Lisätiedot miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun
miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun Kai Ryynänen Esityksen sisältöä Mikä ohjaa hyvää sisäilman laatua Mitä käyttäjä voi tehdä sisäilman laadun parantamiseksi yhteenveto 3 D2 Rakennusten sisäilmasto Lisätiedot UKM- Raudoituskorokkeet. rakennustarvikkeet. UK-Muovi Oy
UKM- Raudoituskorokkeet ja rakennustarvikkeet Kuva: Tecnomedia Jaana Pesonen Valmistamme raudoituskorokkeita, erilaisia kiinnitystarvikkeita sekä valukartioita käytettäväksi rakentamiseen. Kätevillä tuotteillamme Lisätiedot BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Rappausohje
BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Simolinintie 1 06100 PORVOO (019) 5244 922 www.laastikulma.fi 2 RAPPAUSOHJE BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Rapattava alusta Betoniharkko Lisätiedot Kerabit Dual - asennusohjeet
Kerabit Dual - asennusohjeet Lue ohjeet huolellisesti ennen asennusta. Yleistä Alustaksi sopii raakaponttilaudoitus tai tarkoitukseen soveltuva rakennuslevy, esim. Kerabit OSB-kattolevy. Katon kaltevuus Lisätiedot Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje
Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin Lisätiedot Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n
Näin lisäeristät 1 Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova -levyllä Julkisivujen uusimisen yhteydessä Lisätiedot LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa.
LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa. Järjestelmän rakenne sisältäpäin on seuraava: 1. Sisäseinärakenne Lisätiedot Talotekniikan toiminnanvarmistus. Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala
Talotekniikan toiminnanvarmistus Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala Tarkoitus Osa Kuivaketju10 projektia Sisältöä talotekniikan toiminnanvarmistus ohjekorttiin. Lisätiedot OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA
Ylä-savon rakennusvalvonnat Iisalmi, Pohjolankatu 14, 74100 Iisalmi, 017-272 3338 Kiuruvesi, Harjukatu 2, 74701 Kiuruvesi, 017-272 900 Lapinlahti, Asematie 4, 73100 Lapinlahti OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON Lisätiedot Käsittelyssä olevia virhekorttiehdotuksia. Jyrki Kauppinen
Käsittelyssä olevia virhekorttiehdotuksia Jyrki Kauppinen Esityksen sisältö Yksitoista rakennusvirhettä Mitä seurauksia? Mitä pitäisi tehdä? Lopuksi Pientalon lämmöneristeiden virheellinen asennus Ulkoseinien Lisätiedot Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ
Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ 2.11 Seinäjoki, 9.11 Kuopio, 17.11 Hämeenlinna, 19.1. 2012 Rovaniemi Lisätiedot Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle
1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä Lisätiedot Betonin ominaisuudet talvella. Pentti Lumme
Betonin ominaisuudet talvella Talven tulo Talven vaikutuksia Matalat lämpötilat Vaikutukset työolosuhteisiin, rakenteisiin, materiaaleihin, työkoneiden toimintaan jne Suojapeitteet, suojarakennelmat, sääsuojat, Lisätiedot DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE
DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC). Lisätiedot Huomioitavaa...4 Tarvittavat materiaalit...5 Seinäelementtien kokoaminen...6 Rungon kokoaminen...8 Viimeistelytyöt...10 Kompostointi voi alkaa!...
Tammikuu 2015 Huomioitavaa...4 Tarvittavat materiaalit......5 Seinäelementtien kokoaminen...6 Rungon kokoaminen...8 Viimeistelytyöt...10 Kompostointi voi alkaa!...11 2 Onneksi olkoon, olet päättänyt aloittaa Lisätiedot 4/2016 VIESKATALO. Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen. VIESKAN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 Alavieska www.vieskanelementti.fi
4/2016 VIESKTLO Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen VIESKN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 lavieska www.vieskanelementti.fi Yleistä Kosteus- ja homevaurioiden välttämiseksi on tärkeää huolehtia siitä, Lisätiedot KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500
KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun Lisätiedot PALOTURVALLINEN RAKENNUSVAIPPA
PALOTURVALLINEN RAKENNUSVAIPPA Tuulettuvat julkisivut 27.10.2016 Julkisivuyhdistys / Jukka Sevón Lämmöneristeet Mineraalivillateristeet (kivi-, silikaatti, tai lasivillat) Muovipohjaiset eristeet Puupohjaiset Lisätiedot ENSIRAPORTTI. Työ A Jokiniemen koulu Valkoisenlähteentie 51, Vantaa. raportointipäivä:
ENSIRAPORTTI raportointipäivä: 22.3.2011 Työ TILAAJA: Vantaan kaupunki / Anne Krokfors LASKUTUSOSOITE: Vantaan kaupunki PL 6007 00021 Laskutus Viite: 153021000/Anne Krokfors VASTAANOTTAJA (T): Anne Krokfors Lisätiedot MUOVIPUTKIEN ASENNUS
MUOVIPUTKIEN ASENNUS Putkijaoston julkaisu no 36 TASKUOPAS Tässä taskuoppaassa esitetyt asennusohjeet noudattavat Suomen Rakennusinsinöörien liitto ry:n julkaisussa RIL 77-2005 Maahan ja veteen asennettavat Lisätiedot FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.
OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä Lisätiedot NENTUOTETUKIp.0400244780
PÄÄTÄI STUMAKORKEUSENNENASENNUSTA! TEKNI NENTUOTETUKIp.0400244780 SCHWAB ASENNUSOHJE Ennen asennusta: Tarkista, ettei tuotteessa ole kuljetuksen aikana tulleita halkeamia tai kolhuja. Märkätilassa elementti Lisätiedot MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ
MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ MSS KRISTALLOINTI Pysyvä ratkaisu uusprojekteihin vesitiivistää ja suojaa betonin Monikäyttöinen käsittely vanhoille rakenteille korjaa Lisätiedot Energiapuukauppa. Energiapuukauppaa käydään pitkälti samoin periaattein kuin ainespuukauppaakin, mutta eroavaisuuksiakin on
Energiapuukauppa Energiapuukauppa Energiapuukauppaa käydään pitkälti samoin periaattein kuin ainespuukauppaakin, mutta eroavaisuuksiakin on Hinnoittelutapa vaihtelee, käytössä mm. /t, /m 3, /ainespuu-m Lisätiedot Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti
Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti 2/9 Rekkatie 3 80100 Joensuu Tapani Hirvonen Kiteen kaupunki / Tekninen keskus Kiteentie 25 82500 Kitee Kohde Tuhkala Lisätiedot ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN
HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET Uponorumpisäiliö 10 m 3 1 Monta huolta vähemmän luotettavilla Uponor-ratkaisuilla Teit hyvän ratkaisun valitessasi luotettavan Uponorjätevesijärjestelmän. Lisätiedot SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011
SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS TARKASTUSVIRASTO KAUPUNGINMUSEO 2 1 YHTEENVETO 1.1 Lisätiedot KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1
Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen Lisätiedot TUULETTUVAT RYÖMINTÄTILAT
TUULETTUVAT RYÖMINTÄTILAT Leca sorasta on Suomessa pitkäaikaiset ja hyvät käyttökokemukset. Leca sora ryömintatilassa Tuulettuvat ryömintätilat Uudis- ja korjausrakentaminen 3-12 / 5.9.2016 korvaa esitteen Lisätiedot Rakenna oma puukuivuri
Rakenna oma puukuivuri Sauno puutavarankuivuri Rakennusohje Kuivaimen osat ruuvataan yhteen erikoisruuveja käyttämällä. Tämän ohjeen avulla voit rakentaa omia tarpeitasi vastaavan kuivaimen. Katso ohjeen Lisätiedot MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?
KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo OHJE Tarkastukseen on hyvä varata aikaa 3-4 tuntia. Kylpyhuoneessa ei saisi kastella lattiaa ja seiniä 2 päivää ennen tarkastusta. Mikäli on amme Lisätiedot Porrastietoa suunnittelijoille
Porrastietoa suunnittelijoille Ohjelma: Porrasvalmistajat ry:n esittely - puheenjohtaja Anne Juopperi, Lappiporras Oy Portaan aukon mitoitus - Anne Juopperi, Lappiporras Oy Portaiden ja kaiteiden mitoitus Lisätiedot Kuivauksen fysiikkaa. Hannu Sarkkinen
Kuivauksen fysiikkaa Hannu Sarkkinen 28.11.2013 Kuivatusmenetelmiä Auringon säteily Mikroaaltouuni Ilmakuivatus Ilman kosteus Ilman suhteellinen kosteus RH = ρ v /ρ vs missä ρ v = vesihöyryn tiheys (g/m Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute