Source: http://docplayer.it/15499549-Consorzio-di-bonifica-n-5-toscana-costa-localita-campo-alla-croce-venturina-terme-li.html
Timestamp: 2018-06-22 13:33:17+00:00
Document Index: 95136105

Matched Legal Cases: ['art. 53', 'art. 29', 'art. 2', 'art. 118', 'art. 118', 'art. 119', 'art. 40', 'art. 10', 'art. 100', 'art. 86', 'art. 87', 'art. 119', 'art. 3', 'art. 3', 'art. 53', 'art. 132', 'art. 61', 'art. 61', 'art. 118', 'art. 2', 'art. 7', 'art. 100', 'art. 5', 'art. 37', 'art. 10', 'art. 87', 'art. 28', 'art. 6', 'art. 153', 'art. 15', 'art. 132', 'art. 34', 'art. 124', 'art. 184', 'art. 141', 'art. 20', 'art. 20', 'art. 40', 'art. 41', 'art. 42', 'art. 43', 'art. 184', 'art. 161', 'art. 1', 'art. 2', 'art. 113', 'art. 133', 'art. 40', 'art. 191', 'art. 132', 'art. 2']

CONSORZIO DI BONIFICA N. 5 TOSCANA COSTA Località Campo alla Croce Venturina Terme (LI) - PDF
CONSORZIO DI BONIFICA N. 5 TOSCANA COSTA Località Campo alla Croce Venturina Terme (LI)
Download "CONSORZIO DI BONIFICA N. 5 TOSCANA COSTA Località Campo alla Croce Venturina Terme (LI)"
2 CONSORZIO DI BONIFICA N. 5 TOSCANA COSTA Località Campo alla Croce Venturina Terme (LI) Interventi di riduzione del rischio idraulico del Fiume Pecora CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO art. 53 comma 4, periodi secondo quarto e quinto, del d.lgs. n. 163/2006 (articoli 43 commi 3, 4, 5 e 7, e 138 commi 1 e 2, del DPR 207/2010 Progettisti: Ing. J. Lorenzo Rotelli P.A. Michele Sicurani Geom. Angela Nencioni RUP: Dott. Alessandro Fabbrizzi
3 Indice PARTE PRIMA - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL APPALTO... Art. 1 - Oggetto dell appalto e definizioni... Art. 2 - Ammontare dell appalto... Art. 3 - Modalità di stipulazione del Contratto... Art. 4 - Categorie dei lavori... Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili... CAPO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE... Art. 6 - Interpretazione del Contratto e del Capitolato Speciale d'appalto... Art. 7 - Documenti che fanno parte del Contratto... Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l appalto... Art. 9 - Fallimento dell appaltatore... Art Rappresentante dell appaltatore e domicilio. Direttore di cantiere... Art Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione... Art Denominazione in valuta... CAPO 3 - TERMINI PER L ESECUZIONE... Art Consegna e inizio dei lavori... Art Termini per l'ultimazione dei lavori... Art Sospensioni e proroghe. Sospensioni disposte dalla DL e disposte dal RUP... Art Penali in caso di ritardo.... Art Programma esecutivo dettagliato dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma. Piano di qualità... Art Inderogabilità dei termini di esecuzione... Art Risoluzione del Contratto per mancato rispetto dei termini... CAPO 4 DISCIPLINA ECONOMICA... Art. 20 Anticipazione del prezzo... Art Pagamenti in acconto... Art Pagamenti a saldo... Art. 23 Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti. DURC, regolarità retributiva e fiscale, dichiarazione ai fini dell'art. 29 d.lgs. 276/2003. Tracciabilità dei flussi finanziari e applicazione della legge 136/ Art. 24 Ritardi nel pagamento delle rate in acconto e della rata di saldo... Art Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo... Art Cessione del Contratto e cessione dei crediti... CAPO 5 DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI... Art. 27 Disposizioni generali Invariabilità dei prezzi Valutazione dei lavori a corpo... Art Valutazione dei lavori in economia... Art Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera... CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE... Art. 30 Garanzia provvisoria a corredo dell offerta (cauzione obbligatoria)... Art. 31 Garanzia di esecuzione e coperture assicurative (definitiva)... Art. 32 Riduzione delle garanzie... Art. 33 Danni... CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L ESECUZIONE... Art Variazione dei lavori... Art. 35 Varianti per errori od omissioni progettuali... Art Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi... CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA... Art. 37 Norme generali di sicurezza... Art Sicurezza sul luogo di lavoro... Art. 39 Piani di sicurezza e di coordinamento e Piano operativo di sicurezza... Art. 40 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza Art. 41 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza... CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO O COTTIMO... 2
4 Art Subappalto e cottimo... Art. 43 Responsabilità in materia di subappalto e cottimo... Art. 44 Pagamento dei subappaltator e cttimistii CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO... Art. 45 Controversie. Accordo bonario e transazione... Art Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera... Art. 47- Risoluzione del Contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori Sopravvenuta inefficacia del Contratto... CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L ULTIMAZIONE... Art Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione... Art Termini per il collaudo... Art Presa in consegna dei lavori ultimati... CAPO 12 - NORME FINALI... Art Oneri e obblighi a carico dell appaltatore... Art Obblighi speciali a carico dell appaltatore e conformità agli standard sociali... Art. 53 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione, utilizzo dei materiali recuperati o riciclati, terre e rocce da scavo... Art. 54 Custodia del cantiere, cartello di cantiere, delimitazioni... Art. 55 Spese contrattuali, imposte, tasse... PARTE SECONDA - PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI CAPO 13 - QUALITÀ, PROVENIENZA E QUALIFICA DEI MATERIALI... Art Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori... Art Qualità e provenienza dei materiali... Art Prove sui materiali... CAPO 14 MODALITA DI ESECUZIONE DELLE CATEGORIE DEI LAVORI E DISPOSIZIONI GENERALI SUI PREZZI... Art. 59 Operazioni propedeutiche... Art. 60 Pulizie, sfalci e decespugliamenti Art. 61 Movimenti terra (scotici e scavi)... Art. 62 Formazione di rilevati (ricarichi, rialzi, ringrossi e ricoperture)... Art. 63 Opere di rinforzo arginale e briglie (gabbioni e materassi Tipo Reno)... Art. 64 Fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto anche in presenza di acqua... Art. 65 Demolizioni... Art. 66 Scogliere in massi naturali... Art. 67 Opere a verde... Art. 68 Opere in conglomerato cementizio armato... Art. 69 Rivestimenti (faccia vista)... Art. 70 Opere provvisionali... Art. 71 Posa in opera di tubazione e condotte a gravità... Art. 72 Pozzetti... Art. 73 Diaframmi sottili eseguiti con tubi-forma infissi a vibrazione e con iniezioni di miscele cementizie o plastiche autoindurenti in estrazione dell utensile... Art. 74 Palancole metalliche Art. 75 Impermeabilizzazioni... Art. 76 Recinzioni e cancelli... Art. 77 Lavori diversi non specificati nei precedenti articoli... Art. 78 Lavori eventuali non previsti... Art. 79 Contenzioso... 3
5 PARTE PRIMA DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL APPALTO Art. 1 - Oggetto dell appalto e definizioni 1. L'oggetto dell'appalto consiste in tutti i lavori e attività accessorie necessari per la realizzazione delle opere precisate al comma 2 di questo art Le opere oggetto dell'appalto consistono in quelle di cui agli elaborati progettuali e relativi allegati per interventi di riduzione del rischio idraulico del Fiume Pecora: realizzazione di una cassa di espansione in derivazione in sx ubicata in loc. Scopaione - Comune di Scarlino (Gr); opere di ringrosso arginale in loc. Cannavota - Comune di Follonica e Scarlino (Gr); adeguamento delle sezioni di deflusso del canale demaniale Gora delle Ferriere in loc. Vado all'arancio Comune di Massa Marittima (Gr) come da progetto esecutivo posto a base di gara e relativi allegati, ivi compresa ed in particolare la Relazione Generale cui si rinvia per la descrizione delle prestazioni oggetto dell'appalto. 3. Nel caso di variazioni o varianti (come disciplinate dal Contratto, dal Capitolato e dalle norme di cui al d.lgs. 163/2006 e al d.p.r. 207/2010) gli importi dovuti all'appaltatore saranno determinati nei modi di legge e Regolamento, senza che l'appaltatore possa, in ragione della precedente descrizione dell'oggetto dell'appalto e delle opere appaltate, trarre motivi per chiedere compensi di sorta o prezzi diversi da quelli offerti in sede di gara, né avanzare pretese, vantare diritti o esercitare azioni per compensi ulteriori e/o aggiuntivi a qualunque titolo. 4. Sono compresi nell appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessari per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. Salvo quanto previsto dal comma 2.3. dell'art. 2 del Contratto relativamente alla ingegnerizzazione delle singole lavorazioni che sarà comunque onere dell'appaltatore. 5. L esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell arte e l appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell adempimento dei propri obblighi, secondo le prescrizioni della Direzione Lavori e del RUP. 6. Ai fini del presente Capitolato Speciale, sono definiti: -Capitolato Speciale: il presente Capitolato che definisce i contenuti fondamentali dell opera che dovrà essere realizzata. - Contratto: il Contratto, che all esito della procedura di gara, la Stazione Appaltante stipulerà con l aggiudicatario. - Appaltatore: il soggetto a cui sarà affidata l esecuzione dell opera all esito della procedura di gara. - Subappaltatore: l impresa alla quale l appaltatore può subappaltare una parte delle lavorazioni del rispetto dell art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e degli atti di gara. - Cottimista: l Operatore alla quale l appaltatore può subappaltare una parte delle lavorazioni del rispetto 4
6 dell art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e degli atti di gara. - Subcontraente: l impresa con la quale l appaltatore stipula qualsiasi Contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l impiego di manodopera, fattispecie disciplinata dall art. 119, comma 11 del D. Lgs. n. 163/ CIG: Codice identificativo di gara. - CUP: Codice unico di progetto. - Stazione Appaltante: il Consorzio di Bonifica n. 5 Toscana Costa. - Codice: il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE emanato con il d.lgs. 163/2006; - Regolamento: Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. - Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro: il D.Lgs n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. - DURC: il documento unico di regolarità contributiva è l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile. - SOA: gli organismi di diritto privato che accertano ed attestano l'esistenza nei soggetti esecutori di lavori pubblici degli elementi di qualificazione di cui all'art. 40 comma 3 lettere a) e b) del d.lgs. 163/ DL: il Direttore dei Lavori. - RUP: il Responsabile unico del procedimento previsto dall'art. 10 del d.lgs. 163/ PSC: il Piano di Sicurezza e di Coordinamento predisposto ai sensi dell art. 100 d.lgs. 81/ POS: il Piano Operativo di Sicurezza predisposto ai sensi degli artt. 17 e 89 comma 1 lettera h) d.lgs. 81/ PSS: il Piano Sostitutivo di Sicurezza. - Costi di sicurezza aziendali: oneri della sicurezza da rischio specifico o aziendale la cui quantificazione spetta all Operatore economico. - Oneri di sicurezza: gli oneri finalizzati all eliminazione dei rischi da interferenze e gli oneri concernenti i costi specifici connessi con l attività delle imprese stimati in base al disposto dell art. 86, comma 3-bis e dell art. 87, comma 4, del D.Lgs. n. 163/ Lista: la lista delle lavorazioni e forniture previste per l esecuzione dell opera o dei lavori di cui all art. 119 del D.P.R. n. 207/2010. Relativamente agli altri termini tecnici e giuridici, farà fede la definizione di cui all'art. 3 del d.lgs. 163/2006 e all'art. 3 del DPR 207/2010. Art. 2 - Ammontare e oggetto dell appalto 5
7 1. L importo dell appalto posto a base dell affidamento è pari a ,39 Euro, detratto il ribasso offerto in gara dall'appaltatore, oltre oneri per la sicurezza pari a ,46 Euro, come da seguente tabella: Importi in euro a corpo (C) 1 Lavori ( L ) ,39* 2 Oneri di sicurezza da PSC (OS) ,46 T IMPORTO TOTALE APPALTO (1 + 2) ,85 * detratto il ribasso offerto in gara dall'appaltatore 2. Nella tabella che segue, si evidenziano le due categorie di lavorazioni ai fini dell'individuazione dell'oggetto dell'appalto e della qualificazione degli operatori economici, nonché dei Certificati di Esecuzione Lavori che saranno emessi: OG 8 (prevalente) e OS 21 (scorporabile) i due corpi d'opera in cui si articola l'intervento, denominati: Fiume Pecora e Gora delle Ferriere (colonna n. 1) le sei maxi voci in cui è articolato l'intervento e che compongono i due corpi d'opera di cui sopra: 1) argine perimetrale cassa, realizzazione di invaso permanente e opere accessorie; 2) opera di sfioro d'ingresso; 3) opera di sfioro d'uscita; 4) ringrosso argini Pecora; 5) soglia sfiorante; 6) argini gora le 12 categorie omogenee delle lavorazioni, in cui è articolata ciascuna delle maxi voci di cui sopra: OG 8 (parziale, per maxi voce) e OS 21 (parziale, per maxi voce) gli importi dei lavori: per ciascun corpo d'opera, per ciascuna categoria di lavorazione e per ciascuna categoria omogenea (si veda tabella, importi nelle colonne 2-4) gli importi e l'incidenza percentuale delle categorie omogenee di lavorazioni per ciascun corpo d'opera e rispetto a ciascuna categoria di lavorazione (si veda tabella, ultime 2 colonne). Si precisa quanto segue: l'intero intervento è suddiviso in 2 corpi d'opera. Ciascun corpo d'opera è disarticolato in maxi voci. Per ciascuna maxi voce, al seguente comma 2.3. sono individuate le categorie omogenee che la compongono. Tale individuazione, coincide con la classificazione delle medesime in OG 8 e OS 21. 6
8 FIUME PECORA 1 - ARGINE PERIMETRALE CASSA, REALIZZAZIONE DI INVASO PERMANENTE ED OPERE ACCESSORIE IMPORTO PER OPERA IMPORTO PER CATEGORIE % CATEGORIE OMOGENEE OMOGENEE OG8 OS21 OG8 OS , ,23 100% 2 - OPERA DI SFIORO D'INGRESSO , , ,30 52,837% 47,163% 3 - OPERA DI SFIORO D'USCITA , , ,30 49,448% 50,552% 4 - RINGROSSO ARGINI PECORA , ,41 100% GORA DELLE FERRIERE 5 - SOGLIA SFIORANTE , ,29 100% 6 - ARGINI GORA , ,77 100% TOTALE LAVORI TOTALE OG8 TOTALE OS21 TOTALE % OG8 TOTALE % OS , , ,60 87,455% 12,545% 3. Le categorie omogenee delle lavorazioni che compongono le maxi voci in cui sono articolate i due corpi d'opera che compongono l'intervento sono: lavorazioni OG 8 che compongono la maxi voce argine perimetrale cassa, realizzazione di invaso permanente ed opere accessorie, come da computo metrico estimativo lavorazioni OS 21 che compongono la maxi voce argine perimetrale cassa, realizzazione di invaso permanente ed opere accessorie (pari a 0), come da computo metrico estimativo lavorazioni OG 8 che compongono la maxi voce opera di sfioro d'ingresso, come da computo metrico estimativo lavorazioni OS 21 che compongono la maxi voce opera di sfioro d'ingresso, come da computo metrico estimativo lavorazioni OG 8 che compongono la maxi voce opera di sfioro d'uscita, come da computo metrico estimativo lavorazioni OS 21 che compongono la maxi voce opera di sfioro d'uscita, come da computo metrico estimativo lavorazioni OG 8 che compongono la maxi voce ringrosso argini pecora, come da computo metrico estimativo lavorazioni OS 21 che compongono la maxi voce ringrosso argini pecora (pari a 0), come da computo metrico estimativo lavorazioni OG 8 che compongono la maxi voce soglia sfiorante, come da computo metrico estimativo lavorazioni OS 21 che compongono la maxi voce soglia sfiorante (pari a 0), come da computo metrico estimativo lavorazioni OG 8 che compongono la maxi voce argini gora, come da computo metrico estimativo lavorazioni OS 21 che compongono la maxi voce argini gora (pari a 0), come da computo metrico estimativo. Art. 3 - Modalità di stipulazione del Contratto 1. Il Contratto è stipulato "a corpo" come precisato nel Bando e nel Contratto ai sensi dell art. 53 comma 4 del D.lgs. 163/2006. Si applicano gli artt. 43 e 119 del D.P.R. 207/
9 2. L importo dei lavori a corpo, come determinato in seguito all offerta dell aggiudicatario, resta fisso e invariabile per l intera durata di realizzazione delle opere anche a fronte di eventuali difformità delle grandezze reali con quelle di progetto. Sono fatte salve - alle condizioni del presente Capitolato Speciale - le variazioni in aumento o in diminuzione dell importo di contratto in applicazione dell art. 132 del D.lgs. n.163/2006 e degli artt. 161 e 162 del D.P.R. n. 207/ Il Contratto integra la disciplina di cui al presente Capitolato anche relativamente alle modalità di contabilizzazione dei lavori (artt. 3 e 18 del Contratto) e al pagamento (artt. 40 e seguenti del Contratto). Art. 4 Categorie dei lavori 1. Secondo quanto previsto dall'art. 61 del Regolamento la categoria prevalente dei lavori oggetto dell'appalto è: Opere Generali OG8 classe IV bis. 2. Secondo quanto previsto dall'art. 61 del Regolamento la categoria delle lavorazioni scorporabili è: OS21 (palancole) classe II. 3. I lavori appartenenti alla Categoria OG8 sono subappaltabili entro il limite massimo del 30% del totale, mentre quelli appartenenti alla Categoria OS21 sono interamente subappaltabili. Entrambi, devono essere eseguiti da Operatori Economici in possesso della relativa qualificazione obbligatoria. Ai fini del subappalto, si applicano le norme di cui all'art. 118 del Codice. Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili I gruppi di lavorazioni omogenee di cui agli artt. 43 comma 6 e 184 comma 1 del Regolamento e 132 comma 3 del Codice, ai fini della contabilizzazione dei lavori, sono quelli indicati al precedente art. 2 comma 3 del presente Capitolato. CAPO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE Art. 6 - Interpretazione del Contratto e del Capitolato Speciale d'appalto 1. In caso di discordanza tra diversi contenuti del presente Capitolato, vale la soluzione più vantaggiosa per la Stazione appaltante e comunque più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato, purché rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 2. In caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 3. L'interpretazione delle disposizioni del Capitolato Speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del Contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile e gli articoli 1.4 e 7 del Contratto. 4. Quanto all'interpretazione di Contratto ed elaborati progettuali, si applica l'art. 7 del Contratto. Art. 7 - Documenti che fanno parte del Contratto 1. Fanno parte integrante e sostanziale del Contratto d appalto, ancorché non materialmente allegati: a) il presente Capitolato Speciale; b) la Relazione generale 8
10 c) le Relazioni specialistiche d) gli elaborati grafici e progettuali, comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti di ripristino e miglioramento ambientale e) l'elenco dei prezzi unitari f) il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 d.lgs. 81 del 2008 e al quadro di incidenza della manodopera g) il cronoprogramma e il programma esecutivo dettagliato dei lavori prodotto dall'appaltatore ai fini dell'aggiudicazione e della stipula h) la cauzione definitiva e le polizze assicurative i) l'offerta Tecnica ed Economica presentata in gara dall'aggiudicatario e accettata dalla stazione appaltante. 2. Non fanno parte integrante del Contratto i seguenti elaborati progettuali: i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, il piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, il computo metrico estimativo e quadro economico, il piano particellare di esproprio. Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l appalto 1. La sottoscrizione del Contratto e dei suoi allegati da parte dell appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione: del Contratto medesimo in tutte le sue parti del presente Capitolato Speciale degli allegati ed ulteriori atti e documenti indicati come contrattuali e impegnativi dalla stazione appaltante della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. Si applica l'art. 5 del Contratto. 2. L Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col Responsabile del Procedimento, consentono l immediata esecuzione dei lavori. Art. 9 - Fallimento dell appaltatore In caso di fallimento dell appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall articolo 140 del D. Lgs. n.163/2006. Qualora l'appaltatore sia costituito in associazione temporanea di imprese si applicano i commi 18 e 19 dell'art. 37 d.lgs. 163/2006. Art. 10 Rappresentante dell appaltatore e domicilio. Direttore di cantiere 1. L appaltatore deve eleggere domicilio ai fini dell'appalto e delle relative comunicazioni in conformità a quanto previsto dall'art. 10 del Contratto. Se pervenute a tale domicilio, si intenderanno ritualmente effettuate e perfezionate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal Contratto. 2. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1 deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione 9
11 appaltante tramite PEC, altrimenti si avrà come non avvenuta e non produrrà effetto ai fini dei rapporti tra le parti. 3. Se l appaltatore non conduce direttamente i lavori in persona del legale rappresentante, deve depositare presso la Stazione appaltante, prima della consegna dei lavori, ai sensi e nei modi di cui all articolo 4 del DM 145/2000, il mandato contenente la nomina a Direttore tecnico di cantiere, conferito con atto pubblico a persona idonea avente i requisiti prescritti dall'art. 87 commi 2 e 3 del DPR 207/2010, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante, il tutto in conformità a quanto previsto dall'art. 28 comma 2 del Contratto. 4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell appaltatore. Nel caso di appaltatore costituito in forma di A.T.I., l assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico presuppone delega, con l indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere in conformità a quanto previsto dall'art. 6 del DM 145/2000, conferita da tutte le imprese che compongono l'a.t.i. alla persona cui è stato conferito il mandato di cui al comma precedente dalla mandataria. 5. L appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La Direzione Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell impiego dei materiali. Art Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di Regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di Appalto, negli elaborati grafici e descrittivi del progetto esecutivo e in ogni ulteriore allegato. 2. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto ed essere della migliore qualità, il loro impiego è subordinato alla previa accettazione della direzione lavori e in caso di controversia si procede ai sensi del DPR 207/2010. L appaltatore, sia per sé che per i propri subcontraenti, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n Per quanto riguarda l accettazione, la qualità e l impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l eventuale sostituzione di quest ultimo, si applicano rispettivamente l articolo 167 del D.P.R.. 207/2010 e gli articoli 16 e 17 del DM 145/2000. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il DL rifiuta in qualunque tempo i materiali ed i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non siano conformi alle caratteristiche tecniche di progetto e l Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese nel termine prescritto dal DL; in difetto vi provvede d ufficio la Stazione appaltante addebitando all Appaltatore le corrispondenti spese e gli eventuali danni. L accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti fanno salvi i diritti ed i poteri della Stazione appaltante in sede di collaudo. 3. L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle di progetto, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite. Nel caso 10
12 sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del DL l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo. 4. L appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subcontraenti, deve garantire che l esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008). 5. Ovunque nei documenti di progetto siano citati marchi o modelli di prodotti, questi costituiscono termine di riferimento per le prestazioni ma forniture e opere compiute si intendono comunque realizzabili con materiali di diverso produttore di dimostrate caratteristiche e prestazioni equivalenti. Art. 12 Denominazione in valuta La valuta applicata per la determinazione degli importi delle opere è l Euro. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa. CAPO 3 - TERMINI PER L ESECUZIONE Art Consegna e inizio dei lavori 1. L esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale Contratto, in seguito a consegna disposta ai sensi dell'art. 153 commi 1 e 2 del DPR 207/2010, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell esecutore. Si applica l'art. 15 del Contratto. Art Termini per l'ultimazione dei lavori 1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell appalto è fissato dal cronoprogramma in giorni 609 (seicentonove) naturali consecutivi, detratti i giorni di riduzione offerti dall'appaltatore in gara ai fini dell'aggiudicazione, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 2. L'appaltatore dovrà rispettare, nell'esecuzione, i tempi e i termini di scadenza di cui al precedente comma ed aggiornare conseguentemente ed immediatamente il programma esecutivo dettagliato dei lavori prodotto ai fini dell'aggiudicazione e della stipula, ferma l'applicazione delle penali per il caso di ritardo come per legge. Art Sospensioni e proroghe. Sospensioni disposte dalla DL e disposte dal RUP 1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d arte, e/o vi sia perciò necessità di redigere una perizia di variante ex art. 132 d.lgs. 163/2006, la Direzione Lavori, d ufficio o su segnalazione dell appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d opera nei casi previsti dall articolo 132, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. 12 aprile 2006 n L appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla Direzione Lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto. 3. A giustificazione del ritardo nell ultimazione dei lavori l appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto 11
13 o in parte, a suoi subcontraenti, rispondendo anch'esso in via diretta per la propria inesatta o tardiva prestazione, ancorché causata da loro ritardo o inadempimento. 4. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della Direzione Lavori e controfirmati dall appaltatore e recanti l indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al Responsabile del Procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante. 5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di accettazione espressa o tacita da parte del Responsabile del Procedimento. Non possono essere riconosciute operanti né legittime sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o contestate e rigettate dal Responsabile del Procedimento. 6. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l ordine è trasmesso contemporaneamente all appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all appaltatore e alla DL. Art Penali in caso di ritardo 1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l esecuzione delle opere, a norma dell articolo 145 del D.P.R. 207/2010, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari all 0,5 dell importo contrattuale. 2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo, per fatto dell'appaltatore: a) nell inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all articolo 13, comma 3; b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; c) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. 3. La penale di cui al comma 2, lettera a) e lettera c), è applicata sull importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera b) è applicata sull importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 4. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 5. L importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l articolo 19, in materia di risoluzione del Contratto 6. L applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o il rimborso/indennizzo di ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 7. La penale è annotata nel Registro di contabilità dal Direttore dei lavori e computata a debito dell'appaltatore anche negli stati di avanzamento lavori. Art. 17 Programma esecutivo dettagliato dei lavori. Piano di qualità 12
14 1. Entro 30 (trenta) giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore verifica che sia stato consegnato alla Direzione Lavori un proprio programma esecutivo dettagliato dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. 2. L'appaltatore è vincolato al rispetto del programma esecutivo dettagliato dei lavori, di cui all'art. 34 comma 10 del DPR 207/2010, presentato ai sensi del Disciplinare di gara per l'aggiudicazione e la stipula, e comunque imprescindibile anche ai fini della consegna dei lavori. Ferma in ogni caso la data di ultimazione ai sensi degli artt. 14 del presente Capitolato e 16 del Contratto, e la conseguente applicazione di penali per il ritardo. 3. Il programma esecutivo dettagliato dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al Contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente; c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del DLvo n.81 del 9 aprile In tali ipotesi, dovrà essere aggiornato dall'appaltatore che è tenuto ad uniformarsi alle istruzioni della stazione appaltante fornite per il tramite del Direttore dei Lavori con i predetti ordini di servizio. In ogni caso il programma esecutivo dettagliato dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. 3. Ai sensi dell articolo 43, comma 4, del D.P.R. 207/2010, l appaltatore è obbligato, prima dell inizio dei lavori, a redigere e consegnare alla DL, per l approvazione, di un Piano di qualità di costruzione e di installazione, che deve prevedere, pianificare e programmare le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano deve altresì definire i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformità. Art. 18 Inderogabilità dei termini di esecuzione 1. Non costituiscono giustificato motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo dettagliato o della loro ritardata ultimazione: a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; 13
15 b) l adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione Lavori o espressamente approvati da questa; d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti, oneri e obblighi a carico dell'appaltatore comunque previsti dal Capitolato speciale d appalto; f) le eventuali controversie tra l appaltatore e i fornitori, subappaltatori, cottimisti, affidatari, altri incaricati; g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l appaltatore e il proprio personale dipendente. 2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo dettagliato o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante. Art Risoluzione del Contratto per mancato rispetto dei termini 1. L eventuale ritardo dell appaltatore rispetto ai termini per l ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal cronoprogramma temporale superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi può determinare la risoluzione del Contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell articolo 136 del D.Lgs. n. 163/ La risoluzione del Contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell appaltatore e in contraddittorio con il medesimo secondo la procedura di cui al predetto art Sono dovuti dall appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del Contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria. CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA Art. 20 Anticipazione del prezzo 1. A i sensi dell articolo 26-ter, del d.l. 21 giugno 2013 n. 69 convertito con modificazioni con legge n. 9 agosto 2013 n. 98, è dovuta all appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 10% (dieci per cento) dell importo del Contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del Contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP, dietro presentazione di fattura corredata della polizza di costituzione della garanzia fideiussoria di cui all'art. 124, commi 1 e 2, del D.P.R. 207/2010. Nel caso il Contratto sia sottoscritto nel corso dell ultimo trimestre dell anno, l anticipazione è erogata nel primo mese dell anno successivo, sempre che sia stato accertato l effettivo inizio dei lavori. 2. L anticipazione è compensata nel corso dell anno contabile nel quale è stata erogata, mediante trattenuta sull importo di ogni certificato di pagamento emesso nello stesso anno. L importo della trattenuta è determinato proporzionalmente, suddividendo l importo dell anticipazione per le mensilità intercorrenti tra l erogazione e la conclusione del primo anno contabile o la data prevista per l ultimazione dei lavori, se anteriore; in ogni caso alla conclusione del primo anno contabile o all ultimazione dei lavori, se anteriore, 14
16 l importo dell anticipazione deve essere compensato integralmente. Sarà quindi determinato dal RUP a seguito dell'aggiudicazione definitiva ed ai fini della stipula del contratto, che sarà perciò integrato con la relativa previsione dettagliata. 3. L anticipazione è revocata se l esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. Art Pagamenti in acconto 1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, secondo quanto stabilito agli articoli 27, 28 e 29, raggiungano un importo non inferiore ad Euro ,00 (cinquecentomila/00), al netto della ritenuta di cui al comma 2. Ai fini della contabilizzazione si applica l'art. 184 comma 1 del DPR 207/2010. Il Direttore dei Lavori, ai fini dell'emissione di ciascuno stato di avanzamento, verificherà la rispondenza tra la percentuale di lavorazioni eseguita dall'appaltatore e la percentuale di lavorazioni programmate, secondo il programma esecutivo dei lavori da questo presentato ai fini dell'aggiudicazione e della stipula. In tal modo, saranno accertati ad opera del Direttore dei Lavori: 1. il rispetto, da parte dell'appaltatore del proprio programma esecutivo dettagliato dei lavori; 2. l'effettiva realizzazione della percentuale di lavorazioni a corpo dichiarata dall'appaltatore. 2. A garanzia dell osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 3. Entro i 30 giorni successivi all avvenuto raggiungimento dell importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il Direttore dei Lavori redige la relativa contabilità e il Responsabile del Procedimento emette, entro i successivi 15 giorni, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l indicazione della data. 4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell apposito mandato e l erogazione a favore dell appaltatore. 5. Ai sensi dell'art. 141 D.P.R. 207/2010, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall importo minimo di cui al comma Nell'emissione di ciascun certificato di pagamento, il RUP terrà conto di quanto dovrà essere compensato ai sensi del precedente art. 20 ed il relativo importo sarà detratto e compensato in ciascun certificato, per ogni SAL, in applicazione delle previsioni integrative di cui al precedente art. 20 comma 6. Art Pagamenti a saldo 1. Il conto finale dei lavori è redatto dal Direttore Lavori entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; redatto il verbale di ultimazione, è accertata e predisposta la liquidazione dell ultima rata d acconto qualunque sia l ammontare della somma. 2. Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'appaltatore e, per la Stazione appaltante, dal Responsabile del Procedimento entro 30 giorni dalla sua redazione ai sensi del comma La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all articolo 21, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 30 15
17 giorni dopo l avvenuta emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio 4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141 comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006, non costituisce presunzione di accettazione dell opera, ai sensi dell articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile. 5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del Contratto. Art. 23 Formalità ed adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti 1. I pagamenti sono eseguiti in conformità a quanto previsto dall'art. 40 del Contratto. Art. 24 Ritardi nel pagamento delle rate in acconto e della rata di saldo Nel caso di ritardi nei pagamenti si applicano l'art. 41 del Contratto e le norme di legge. Art Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo Relativamente a revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo, si applica l'art. 42 del Contratto. Art Cessione del contratto e cessione dei crediti Relativamente alla cessioni di contratto e crediti si applica l'art. 43 del Contratto. CAPO 5 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI Art Disposizioni generali - Invariabilità dei prezzi - Valutazione dei lavori a corpo 1. L'importo del contratto, da contabilizzare a corpo, si intende accettato dall'appaltatore nella totalità e quindi fisso ed invariabile. La contabilizzazione avverrà secondo l'art. 184 del DPR 207/2010, e nel rispetto delle previsioni di cui al presente Capitolato ed al Contratto. I nuovi prezzi saranno eventualmente determinati secondo gli art. 161 e 163 del DPR 207/2010. In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di rifacimento a carico dell Impresa. Le percentuali di avanzamento dei lavori saranno attestate dall'appaltatore ed accertate dal Direttore dei Lavori secondo quanto previsto nel presente Capitolato, parametrate al programma esecutivo dettagliato dei lavori. In ogni tempo, il Direttore dei Lavori potrà eseguire o disporre misurazioni di verifica. Resta sempre salva in ogni caso la possibilità di verifica e di rettifica in sede di collaudo. 2. Nei prezzi indicati, si intende sempre compresa ogni spesa occorrente per qualunque provvista, opera provvisionale, manodopera necessaria, (anche se non esplicitamente specificata o richiamata nei vari articoli del presente Capitolato o nell'elenco Prezzi), che l'appaltatore deve sostenere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, nonché per gli obblighi ed oneri previsti dal presente Capitolato. In particolare essi comprendono: a) PER I MATERIALI: ogni spesa per la fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi, ecc. nessuna eccettuata per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro e nelle quantità richieste dalla Direzione 16
18 Lavori b) PER GLI OPERAI E MEZZI D'OPERA: ogni spesa per la fornitura di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché le spese per le assicurazioni e per gli infortuni c) PER I NOLI: ogni spesa, per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti all'uso, compresi operatori, conducenti, personale preposto al controllo e gli accessori necessari d) PER LE OPERE COMPIUTE: tutte le spese per i mezzi d'opera, la mano d'opera, le assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti e la loro lavorazione ed impiego, l'illuminazione dei cantieri di lavoro, l'indennità di cava, di passaggio, di deposito, di cantieri di occupazione temporanea e diversa, i mezzi d'opera provvisionali nessuno escluso, carichi, trasporti e scarichi in ascesa e discesa e quanto occorre per dare le opere compiute a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l'appaltatore deve sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti e richiamati nei vari articoli del presente Capitolato e nell'elenco Prezzi. 3. L'Appaltatore deve tempestivamente richiedere alla Direzione Lavori di misurare, in contraddittorio, quelle opere e somministrazioni che in progresso di lavoro non si potranno più accertare, come pure di procedere alla misura ed al peso di tutto ciò che deve essere pesato e misurato prima di essere posto in opera, e ciò sotto pena di inammissibilità di ogni riserva in seguito eventualmente avanzata in merito alle quantità stesse. Inoltre rimane convenuto che, se le quantità non fossero esattamente accertate per difetto di ricognizioni fatte a tempo dovuto, l'appaltatore deve accettare la valutazione della Direzione Lavori e sottostare a tutte le spese e danni derivanti dalla tardiva ricognizione. 4. La misura di ogni opera deve corrispondere nelle sue dimensioni come quelle descritte ed ordinate. 5. La valutazione del lavoro, a corpo, è effettuata secondo le specificazioni date nell enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. 6. Nel corrispettivo per l esecuzione dei lavori s intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte. 7. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle categorie di opere omogenee di cui all'art. 1 comma 2 del presente Capitolato Speciale per farne parte integrante. 8. L elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d asta in base al quale effettuare l aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo. 9. Gli oneri per la sicurezza sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale di cui all'art. 2 comma 2 intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. 17
19 10. Le spese di misurazione sono a carico dell Appaltatore che, a richiesta, deve fornire gli strumenti o i mezzi di misura di qualunque specie e la mano d opera necessari. 11. L eventuale compenso a corpo per opere provvisionali e oneri di Capitolato ed il compenso per gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2 comma 2, sono valutati percentualmente sull importo dell avanzamento dei lavori. Art Valutazione dei lavori in economia Ai lavori in economia, ove ammessi, si applicano le previsioni di legge e regolamentari. Art Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla Direzione Lavori. CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE Art. 30 Garanzia provvisoria a corredo dell offerta (cauzione obbligatoria) La garanzia a corredo dell offerta di Euro ,11 (settantasettemilaottocentottantaquattro/11), pari al 2 per cento (un cinquantesimo) dell importo preventivato dei lavori da appaltare, prestata ai sensi dell articolo 75 comma 1 del D.lgs. n. 163/2006 al momento della partecipazione alla gara, è utilizzata altresì ai fini di cui agli artt. V.1 e VII.3 del Disciplinare di Gara. Art. 31 Garanzia di esecuzione e coperture assicurative (definitiva) 1. Ai sensi dell articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del Contratto e deve contenere espressamente le condizioni di cui all art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 163/ In caso di mancata costituzione della garanzia, si applica quanto prescritto dall articolo 113 comma 4 del D.Lgs. n. 163/ La stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell appaltatore di proporre azione innanzi l autorità giudiziaria ordinaria. 5. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall Amministrazione; in caso di variazioni al Contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell importo 18
20 originario. 6. La garanzia relativa all esecuzione dei lavori, per quanto non espressamente richiamato nel presente articolo, è disciplinata dall articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e dall'art. 133 D.p.R. 207/2010. Art. 32 Riduzione delle garanzie 1. A norma degli art. 40 comma 7 e 75 comma 7 del D.Lgs. n.163/2006, l'importo delle garanzie di cui agli articoli 30 e 31 del presente Capitolato, e del loro eventuale rinnovo, è ridotto al 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, purché riferita univocamente alla tipologia di lavori della categoria prevalente. 2. Per fruire di tale beneficio, in sede di offerta l operatore economico deve aver segnalato il possesso del requisito, e averlo documentato nei modi prescritti dalle norme vigenti. Il requisito medesimo non deve venire meno in corso di esecuzione e potrà essere nuovamente assoggettato a verifica. 3. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell impresa singola. Art. 33 Danni Sono a carico dell appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell appalto. Inoltre, l onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti, sono a totale carico dell appaltatore, indipendentemente dall esistenza di adeguata copertura assicurativa. CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L ESECUZIONE Art Variazione dei lavori 1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell appalto quelle varianti che ritenga opportune, senza che perciò l impresa appaltatrice possa pretendere compensi all infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 161, 162 del D.P.R. 207/2010, e dall'articolo 132 del D.Lgs. n. 163/ Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori e controfirmato dal RUP. 3. Per l'iscrizione delle riserve dell'appaltatore si applicano le previsioni di legge e quelle di cui all'art. 191 del DPR 207/2010. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in Contratto, per qualsiasi natura o ragione, salvo il regime delle riserve disciplinato da Codice e Regolamento. 4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti ai sensi dell'art. 132 comma 3 D.L gs. 163/2006 dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 (cinque) per cento delle categorie omogenee di lavori (di cui all'art. 2 comma 3 del presente Capitolato) che costituiscono l appalto, e che non comportino un aumento dell importo del Contratto 19