Source: https://bzp.uzp.gov.pl/zp400podgladopublikowanego.aspx?id=44df9ac4-127f-461a-90ed-ffc075eaef70
Timestamp: 2017-08-19 07:12:53+00:00
Document Index: 9080210

Matched Legal Cases: ['art. 25', 'art. 25', 'art. 22', 'art. 12', 'Art. 104', 'art. 86', 'art. 86']

Ogłoszenie nr 556808-N-2017 z dnia 2017-07-24 r.
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. K. i A. Szafranków w Rybniku: Pełnienie funkcji Koordynatora Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (zarządzanie projektem) przy realizacji inwestycji pod nazwą: Rozbudowa Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku o salę koncertową z zapleczem i przestrzenią ekspozycyjną
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji Koordynatora Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (zarządzanie projektem) przy realizacji inwestycji pod nazwą: Rozbudowa Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku o salę koncertową z zapleczem i przestrzenią ekspozycyjną
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.	Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Koordynatora Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (zarządzanie projektem) przy realizacji inwestycji pod nazwą: Rozbudowa Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku o salę koncertową z zapleczem i przestrzenią ekspozycyjną. 2.	Koordynator Budowy wykonuje czynności zastępstwa inwestycyjnego w imieniu i na rzecz Zamawiającego tj. Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Rybniku. W ramach realizacji zamówienia Koordynator Budowy będzie prowadził monitoring, nadzór i kontrolę oraz sprawozdawczość dla projektu, w tym pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 3.	Ogólny zakres zamówienia i sposób jego realizacji: a.	zapoznanie się z dokumentacją projektową wykonawczą, pełna współpraca z Zamawiającymi Projektantem przy realizacji inwestycji, b.	zapewnienie personelu posiadającego doświadczenie zawodowe oraz wymagane przepisami prawa uprawnienia do wykonywania powierzonych im czynności; c.	organizacja na terenie miasta Rybnika na własny koszt i utrzymanie przez cały okres trwania umowy biura wyposażonego w niezbędny sprzęt biurowy i komunikacyjny, archiwum do przechowywania dokumentacji oraz zapewnienie wszelkich innych środków technicznych, w tym środków transportu, koniecznych dla realizacji umowy; d.	zapewnienie obsługi prawnej zadania, a w szczególności sprawdzenia projektu umowy o roboty budowlane i dokumentacji zamówień publicznych oraz reprezentowanie w ewentualnych postępowaniach arbitrażowych; e.	zapewnienie konsultanta d/s akustyki posiadającego kwalifikacje z w/w dziedziny uzyskane na studiach wyższych na jednym z kierunków: Reżyseria Dźwięku, Inżynieria Dźwięku, Realizacja Dźwięku, Produkcja i Realizacja Muzyki, Akustyka lub posiadającym kwalifikacje z dziedziny akustyki uzyskane na studiach zawodowych, kursach, warsztatach lub w szkołach policealnych obejmujących kształcenie z dziedziny akustyki; posiadającego doświadczenie w realizacji sali koncertowej Konsultant ds. akustyki zaakceptowanego przez Zamawiającego; f.	protokolarne przekazanie dokumentacji projektowej i placu budowy Wykonawcy robót budowlanych; g.	opracowanie i wdrożenie systemu przepływu informacji pomiędzy uczestnikami procesu realizacji inwestycji; h.	pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie (w specjalności: konstrukcyjno– budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych) zgodnie z art. 25, 26 i 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), a w szczególności reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie stałej kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą Prawo budowlane, przepisami techniczno-budowlanymi i normami oraz specyfikacjami technicznymi przy wykonywaniu robót dotyczących przedsięwzięcia, w tym także robót dodatkowych i podobnych; i.	koordynowania czynności branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami; j.	sprawowanie ciągłej kontroli i nadzoru technicznego, finansowego i organizacyjnego nad całością przedsięwzięcia, a zwłaszcza kontrolowanie wykonywania robót pod kątem zgodności z umową o dofinansowanie projektu i obowiązującymi przepisami; k.	wyegzekwowanie od Wykonawców robót budowlanych zapewniania ciągłej ochrony budowy oraz mienia - w sposób uzgodniony z Zamawiającym; l.	reprezentowanie Zamawiającego oraz przygotowanie dokumentów, pism, notatek, wystąpień itd. dot. realizacji Projektu z osobami trzecimi w sprawach związanych z zadaniem inwestycyjnym oraz ścisłej współpracy z Nadzorem Autorskim; m.	kontrolowanie w sposób ciągły jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską, bieżące archiwizowanie wszelkich atestów, deklaracji, certyfikatów jakości itp., kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów, nadzorowania badań materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawców robót budowlanych, a w szczególności zapobiegania zastosowaniu wyrobów wadliwych i nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie; n.	informowanie Zamawiającego (w formie pisemnej) o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie okresu realizacji procesu inwestycyjnego lub zwiększenia kosztów; o.	kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawców robót budowlanych zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy; organizowanie co najmniej 2 razy w miesiącu (lub częściej, o ile zajdzie taka potrzeba) i przewodniczenie narad budowy oraz innym naradom technicznym, roboczym i koordynacyjnym dotyczącym postępu robót oraz spraw technicznych w zależności od potrzeb wynikających z zakresu prac oraz na wniosek Wykonawców robót budowlanych lub Zamawiającego, oraz sporządzania protokołów z tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu i Wykonawcom robót budowlanych w terminie do 3 dni od dnia narady; p.	informowanie Zamawiającego na bieżąco (co najmniej raz w tygodniu) o postępach w realizacji robót, stwierdzonych nieprawidłowościach lub zagrożeniach w realizacji robót wynikających z zatwierdzonego harmonogramu robót oraz informowanie o sposobach ich rozwiązywania i/lub działaniami korygującymi, mającymi na celu usuwanie tych problemów; q.	ocenę i weryfikację wszelkich wniosków (wystąpień) składanych przez Wykonawców robót budowlanych oraz dokonywania na rzecz Zamawiającego rekomendacji odnoszących się do tych wniosków, w szczególności w zakresie rzeczowym i finansowym, r.	monitorowanie postępu robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z harmonogramem robót pod kątem identyfikacji i monitorowania jakichkolwiek zmian w kolejności wykonywania prac, zaangażowania odpowiedniej fachowej siły roboczej i środków techniczno - organizacyjnych, kontroli rozpoczęcia, zaawansowania i zakończenia wykonywania poszczególnych robót i ostatecznego zakończenia realizacji poszczególnych etapów w zgodności z harmonogramami rzeczowo - finansowymi oraz informowanie Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach w tym zakresie; s.	bieżącą kontrolę zgodności wykonania robót z zatwierdzoną dokumentacją projektową w zakresie wszystkich branż, pozwoleniami, przepisami prawa, Polskimi Normami, oraz zasadami wiedzy technicznej; t.	wydawania kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, a także odkrywek; u.	wstrzymanie robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją techniczną lub pozwoleniem na budowę; v.	ochronę interesów Zamawiającego pod kątem uniknięcia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych osób trzecich powstałych podczas lub w związku z prowadzonymi robotami; w.	poświadczanie w formie pisemnej usunięcia przez Wykonawcę robót wad lub stwierdzonych usterek; x.	rozliczania umowy o roboty budowlane (Projektu) w przypadku jej rozwiązania przed terminem, na jaki została zawarta, w tym wykonanie inwentaryzacji wykonanych robót; y.	rozpatrywanie i odpowiadanie na wszelkiego rodzaju skargi i roszczenia osób trzecich wywołanych realizacją projektu, w uzgodnieniu z Zamawiającym; z.	prowadzenie dokumentacji fotograficznej istotnych elementów budowy, szczególnie robót zanikających; aa.	wnioskowanie do Zamawiającego o: -	wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, -	zatwierdzenie Harmonogramów robót i płatności przedstawionego przez Wykonawców robót budowlanych, -	o zmianę terminu wykonania robót lub przeprowadzenie innych zmian w umowach na roboty budowlane wraz ze wskazaniem okoliczności powodujących konieczność jego zmiany, -	zlecenie wykonania robót dodatkowych. bb.	występowanie w imieniu Zamawiającego do podmiotów trzecich o uzyskanie decyzji administracyjnych, jeżeli będą niezbędne przy realizacji zadania inwestycyjnego; cc.	akceptowanie i wdrożenie opracowanego przez Wykonawcę systemu odbioru wykonywanych robót z uwzględnieniem przekazania dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenia rozruchów technologiczno-instalacyjnych, dostarczenia kompletów świadectw, atestów, instrukcji obsługi urządzeń oraz innych dokumentów odbioru; dd.	koordynację odbiorów i umożliwienie uczestnictwa w dokonywanych odbiorach przez przedstawicieli Zamawiającego oraz podmioty zewnętrzne na podstawie wydanych decyzji i postanowień administracyjnych; ee.	dokonywanie oceny stopnia zaawansowania wykonanych robót w celu ich odbioru i rozliczenia zapłaty, sprawdzenia i akceptowania oświadczeń Wykonawców robót budowlanych dotyczących ilości i wartości wykonanych robót wraz z odpowiednim opisem faktur zgodnie w wymogami projektu o dofinansowanie do przedłożenia ich Zamawiającemu w celu dokonania płatności; ff.	po zakończeniu robót budowlanych, podczas okresu objętego gwarancją na roboty budowlane, Koordynator Budowy będzie pełnił nadzór, przeprowadzał inspekcje (minimum raz w roku), uczestniczył w przeglądach gwarancyjnych i zgłaszał wady (z inicjatywy własnej i na wniosek Zamawiającego) oraz kontrolował ich usuwanie przez Wykonawcę robót budowlanych oraz będzie uczestniczył w ewentualnym rozwiązywaniu sporów pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą robót budowlanych; gg.	reprezentowanie Zamawiającego przed sądami powszechnymi w sprawach ewentualnych sporów sądowych; hh.	zachowanie poufności informacji związanych z realizacją inwestycji; ii.	zarządzanie projektem (przygotowanie wniosku o płatność, sprawozdań, aktualizacja harmonogramów i innych prac wymaganych przez Instytucję Zarządzającą); jj.	obsługa finansowa inwestycji w tym kontrola rozliczenia budowy w szczególności poprzez: -	opracowanie oraz przekazanie Zamawiającemu dokumentów niezbędnych do uruchomienia finansowania, -	nadzór nad realizacją robót budowlanych zgodnie z harmonogramem, -	sprawdzanie obmiarów kontrolnych robót oraz potwierdzenie ilości i jakości wykonywanych robót jako podstawy do zapłaty Wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych, wg harmonogramu prac i płatności – załącznik do umowy z Wykonawcą robót budowlanych, -	kontrolę prawidłowości wystawienia faktur, zakresów prac i kwot w zakresie zgodności z zawartą umową z Wykonawcą robót budowlanych, -	zatwierdzanie do zapłaty faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę robót budowlanych w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty dostarczenia – Koordynator Budowy ponosi skutki finansowe wynikające z nieterminowego przekazania Zamawiającemu faktur wystawionych przez Wykonawcę robót budowlanych, -	sprawdzanie kalkulacji i sporządzenie protokołów konieczności wykonania robót zamiennych (o ewentualnych robotach zamiennych Koordynator Budowy jest zobowiązany poinformować Zamawiającego wraz z uzasadnieniem potrzeby wykonania tych prac oraz uzyskać zgodę Zamawiającego i autora projektu), -	przygotowanie materiałów związanych z rozliczeniem ewentualnych kar umownych oraz odszkodowań obciążających Wykonawcę robót budowlanych za nienależyte lub nieterminowe wykonanie przez niego zobowiązań umownych, -	prowadzenie pełnej sprawozdawczości finansowej, zarówno dla Zamawiającego, jak i wszelkich instytucji uczestniczących w finansowaniu zadania; sprawozdania finansowe mają być wykonywane przez Koordynatora Budowy w okresach uzgodnionych z Zamawiającym, bez wezwania, -	rozliczenie końcowe inwestycji (włącznie z rozliczeniem dotacji pozyskanych przez Zamawiającego ze źródeł zewnętrznych), w tym: całościowe zestawienie faktur i kosztów inwestycji z podziałem na koszty prac podstawowych, zamiennych i niewykonanych, dokumentację wykonanych robót potwierdzającej zgodność z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zamawiający określa wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga, aby osoba prowadząca sekretariat Biura Koordynatora Budowy miała z Wykonawcą usługi lub podwykonawcą podpisaną umowę o pracę zgodnie z w art. 25 Kodeksu pracy i wykonywały pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, ze zmianami). W odniesieniu do Wykonawców mających siedzibę poza granicami Polski Zamawiający dopuszcza zatrudnienie pracowników na podstawie równoważnych regulacji prawnych kraju macierzystego Szczegółowy zakres prac precyzuje SIWZ.
II.9) Informacje dodatkowe: TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: nadzór nad wykonaniem robót budowlanych wraz z ich odbiorem w terminie do 22 miesięcy od daty zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych.
Określenie warunków: 	Wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji inwestora zastępczego, / inżyniera kontraktu/ nad realizacją inwestycji o wartości robót budowlanych co najmniej 15.000.000,00 PLN (brutto) która obejmowała budowę, przebudowę, remont obiektu w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, tj. w branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej. W przypadku inwestycji, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia inwestycji (w przypadku inwestycji rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN). Za usługę polegającą na pełnieniu nadzoru nad realizacją zadania Zamawiający uzna usługę polegającą na kompleksowym zarządzaniu, pełnieniu kontroli i nadzoru inwestorskiego oraz współpracy ze służbami Zamawiającego w zakresie sprawozdawczości. Jako wykonanie zadania należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC), Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia). 	Wykonawca spełni warunek jeżeli skieruje do realizacji zamówienia publicznego: -	osobę, która będzie pełniła funkcję Inżyniera Kontraktu posiadającą uprawnienia budowlane uprawniające do nadzorowania robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, posiadającą co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy robót branży konstrukcyjno – budowlanej, posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji koordynatora budowy lub inżyniera kontraktu minimum 1 roboty budowlanej, -	osobę, która będzie pełniła funkcję Inspektora ds. robót konstrukcyjno-budowlanych posiadającą uprawnienia budowlane uprawniające do nadzorowania robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, -	osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika robót ds. robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia budowlane uprawniające do nadzorowania robót w specjalności instalacyjnej zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, -	osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika robót ds. elektrycznych posiadającą uprawnienia budowlane uprawniające do nadzorowania robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń, -	osobę, która będzie pełnić funkcję obsługi sekretariatu Biura Koordynatora Budowy oraz wykonywać archiwizację dokumentacji i korespondencji kontraktowej. Można łączyć wszystkie funkcje personelu budowlanego za wyjątkiem Inżyniera Kontraktu. W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane, w art. 12a ustawy Prawo budowlane. Zamawiający uzna uprawnienia zdobyte na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane oraz właściwych aktów wykonawczych do niniejszej ustawy – w oparciu o Art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
1)	wykaz usług wykonanych (na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 5 do SIWZ) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, 2)	wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 6 do SIWZ, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 3)	Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć oświadczenia i dokumenty podmiotu, na zdolności lub sytuację którego Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany będzie złożyć dokumenty tego podmiotu potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności lub sytuacji, na których Wykonawca polegał w celu wykazania spełniania tych warunków.
1.	Formularz oferty. 2.	Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3.	W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4.	W przypadku wadium wnoszonego w formie innej niż pieniężna dowód wniesienia wadium, tj. gwarancję/ poręczenie. 5.	Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii w sytuacji: 1)	Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 2)	podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą – pełnomocnictwo do podpisania oferty. 6.	Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy w pliku o nazwie „Zbiorcze zestawienie ofert” na swojej stronie internetowej https://bip.e-cea.pl/0931/zamowienia-publiczne.
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10.000 PLN (dziesięć tysięcy PLN)
1.	Terminy wykonania przedmiotu zamówienia ulegają odpowiedniemu wydłużeniu w przypadku: 1)	przedłużenia czasu realizacji wykonania robót budowlanych przez wykonawcę tychże robót ponad wskazane w umowach na roboty budowlane okresy, 2)	wystąpienia przerw w realizacji robót budowlanych będących konsekwencją zerwania, rozwiązania lub odstąpienia od umowy na roboty budowlane z dotychczasowym wykonawcą robót, o czas wynikający z tych przerw, konieczny do wyboru wykonawcy na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz o czas wykonania tych robót przez nowo wybranego wykonawcę wynikający z zawartej z tym Wykonawcą umowy. 2.	Podstawą do wydłużenia terminów o których mowa w ust. 1, jest pisemna informacja skierowana przez Zamawiającego do Wykonawcy.