Source: http://docplayer.se/424119-Nya-regler-for-provning-av-vindkraft-fran-1-aug-2009-och-2-maj-2011.html
Timestamp: 2017-07-22 07:26:48+00:00
Document Index: 3454571

Matched Legal Cases: ['domstolen ', 'domstolen ', 'domstolen ', 'DOMSTOLEN ', 'domstolen ', 'domstolen ']

Nya regler för prövning av vindkraft från 1 aug 2009 och 2 maj PDF
Download "Nya regler för prövning av vindkraft från 1 aug 2009 och 2 maj 2011"
1 Högskolan på Gotland Avdelningen för vindkraft Juli 2009/februari 2010/januari 2011/maj 2011 Nya regler för prövning av vindkraft från 1 aug 2009 och 2 maj 2011 Måns Hagberg Arkitekt SAR / MSA2 Denna rapport har utformats av arkitekt SAR/MSA Måns Hagberg på uppdrag av Högskolan på Gotland, Avdelningen för vindkraft, genom Liselotte Aldén och Gunilla Britse. Ett stort tack till Peter Ardö, utredningssekreterare för den offentliga utredningen "Prövning av vindkraft", SOU 2008:86, för att ha läst och kommenterat utkastet till denna sammanfattning av de nya reglerna avseende miljöbalksprövning. Text och bilder 2009/2010/2011 Måns Hagberg Tablån över tillstånds- och lovplikt 2010 Gunnar Gustafsson Omslagsbilden: Det tog många år att få alla tillstånd, men i juni 2009 kunde fem nya vindkraftverk monteras utanför Klintehamn på Gotland 23 Nya regler för prövning av vindkraft från 1 aug 2009 och 2 maj 2011 Innehåll Sammanfattning 5 PBL och MB 6 Betydande miljöpåverkan, BMP 6 Detaljplanekravet 7 Tillstånd, anmälan, bygglov och detaljplan Tillståndsplikt gäller för de största anläggningarna 9 Tillståndsplikt gäller för anläggningar i vatten 10 Anmälan och bygglov kan räcka för något mindre anläggningar 10 Enstaka verk under 50 m totalhöjd 12 Enstaka verk med max 3 m rotor 12 Ellagen 13 Övergångsregleri miljöbalken 13 Ny plan- och bygglag 14 Slutord 16 34 Reglerna ska göra det lättare att bygga så att det passar både produktion och landskap 45 De regler och bestämmelser om bygglov, detaljplaneläggning, miljöanmälan och miljötillstånd som finns i kurslitteraturen har ändrats. De nya bestämmelserna beskrivs i det följande. Sammanfattning Miljöbalken ändrades 1 aug 2009 och plan- och bygglagen förnyas per den 2 maj Tyvärr lever PBL och miljölagstiftningen fortfarande i ganska skilda världar. Det är svårt att bedöma om ett visst projekt har störst chans att gå igenom via PBL-spåret eller Miljöbalksspåret. Men det har skett framsteg. Att överklagandena nu ska gå samma spår är ett stort framsteg. 2 maj införs fem mark- och miljödomstolar och en mark- och miljööverdomstol. Följande tablå visar storleksgränserna för om vindkraftverk ska söka lov eller tillstånd: Betydande miljöpåverkan, BMP Tidigare regler kvarstår innebärande att där BMP konstaterats föreligga så krävs MKB. Reglerna har skärpts så att tillstånd alltid ska sökas där BMP konstaterats. Även i bygglovsammanhang kan miljöbedömning aktualiseras. 56 Detaljplaneläggning Tidigare regler var inte glasklara, men detaljplaneläggning kunde krävas för fler än enstaka verk (och i vissa fall för enstaka verk). Nu kan kommunen kräva detaljplan bara där det råder stor konkurrens om mark eller vind. Riksintresseområden för obruten kust Tidigare restriktioner för Öland har tagits bort. Tidigare förbud för anläggningar om 3 eller fler verk om sammanlagt 10 MW i övriga områden enligt 4 kap 3 MB (exempelvis norra Bohuslän) har ändrats till att tillståndspliktiga verk inte får uppföras. PLAN- OCH BYGGLAGEN OCH MILJÖBALKEN Vindkraftverk behöver tillstånd antingen enligt plan- och bygglagen, PBL, eller miljöbalken, MB, eller enligt båda lagarna. Då det gäller vindkraft så överlappar de en hel del men det finns också olikheter. MB är en övergripande lag, ett "paraply" under vilket många andra lagar håller sig. Till de lagar som hör hemma under MB-paraplyet hör plan- och bygglagen och ellagen. MB har också generella bestämmelser, som exempelvis strandskyddet. MB har också bestämmelser om en domstolsliknande prövning av olika projekt, om de kan godtas från exempelvis miljö- och hälsosynpunkt. Dessa bestämmelser gäller bl a miljöfarlig verksamhet dit vindkraften räknas. MB har inte samma planeringsmöjligheter som PBL, men rättspraxis visar att hänsyn till estetik, kulturmiljö och landskapsbild kan tas in i prövningen. Kommunens översiktsplan är ett viktigt underlag vid en MB-prövning och en detaljplan är direkt styrande. MB administreras i vissa fall av länsstyrelserna, i andra fall av mark- och miljödomstolarna. Personalen består av handläggare med bakgrund av miljöskydd eller naturskydd, jurister mm och det finns möjlighet att ta in annan kompetens om så behövs. Tyngre beslut tas av jurister med domarkompetens. I MB måste man skilja mellan "tillstånd" och "anmälan". Tillstånd enligt MB hanteras av länsstyrelse eller mark- och miljödomstol. Samråden ska skötas av verksamhetsutövaren. Anmälan enligt MB administreras av kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd eller motsvarande kommunala nämnd. PBL omfattar planering och byggande. PBL administreras av kommunerna. Byggnadsnämnden eller motsvarande nämnd sköter bygglovprövning, bygganmälan och byggtillsyn. Detaljplaneläggning sköts ibland av BN, ibland av kommunstyrelsen eller någon specialnämnd. Översiktsplaneringen sköts oftast av kommunstyrelsen, ibland av byggnadsnämnden. Det är kommunen som sköter och ansvarar för samråd mm. Tyngre beslut tas av de förtroendevalda. Till sin hjälp har de ingenjörer, fysiska planerare, arkitekter mm. Det varierar med bl a kommunstorlek och hur mycket som byggs. 67 För att få en enkel och överblickbar beslutsprocess har staten försökt skapa enkla regler så att dubbelprövning undviks. Staten har dock inte lyckats så bra i denna föresats. Men det finns bestämmelser om att myndigheterna ska samarbeta för att minska krånglet. Betydande miljöpåverkan, BMP Ett viktigt moment i prövningen är att myndigheterna ska göra en bedömning av om "betydande miljöpåverkan" BMP, föreligger. Om de kommer fram till att BMP föreligger skall en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, utföras. Dessutom blir det krav på att tillstånd skall sökas hos länsstyrelsen. Det är viktigt att så tidigt som möjligt få besked om hur myndigheterna gör den bedömningen. Bedömningen ska ske vid en anmälan enligt miljöbalken och vid detaljplaneläggning enligt PBL. En bedömning ska även ske om man söker tillstånd enligt miljöbalken för en anläggning som inte automatiskt är tillståndspliktig. Kriterierna för bedömningen är tagna från EU-direktiv. De är införda i svensk lag som Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar med bilagor. De omfattar två snarlika avdelningar, bilaga 2, verksamheter och åtgärder och bilaga 4 planer och program. Här redovisas bilaga 4 (bilaga 2 är alltså snarlik). I bedömningen ska särskilt beaktas i vilken utsträckning planen eller programmet a) anger förutsättningarna för verksamheter eller åtgärder när det gäller plats, art, storlek, och driftsförhållanden eller genom att fördela resurser, b) har betydelse för andra planers eller programs miljöpåverkan, c) har betydelse för integreringen av miljöaspekter särskilt för att främja en hållbar utveckling, d) innebär miljöproblem som är relevanta för planen eller programmet, eller e) har betydelse för att genomföra gemensamhetens miljölagstiftning.... I bedömningen skall särskilt beaktas a) sannolikheten, varaktigheten och frekvensen av påverkan och möjligheten att avhjälpa den, b) påverkans totaleffekt, c) påverkans gränsöverskridande art, d) riskerna för människors hälsa eller för miljön, e) påverkans storlek och fysiska omfattning, f) vilken betydelse och sårbarhet som det påverkade området har på grund av intensiv markanvändning, överskridna miljökvalitetsnormer, kulturarvet eller speciella särdrag i naturen, och g) påverkan på områden eller natur som har erkänd nationell, gemenskaps- eller internationell skyddsstatus. Som synes saknar kriterierna detaljer och exempel. De har kommit att tolkas olika på skilda håll. En kommun som vill ha fram vindkraft ser inga problem och kräver inte MKB. Försiktigare myndigheter ser problem överallt. Inte minst den sista delsatsen, som syftar på bl a Natura 2000-områden, används för att kräva MKB även för små anläggningar, i en del fall med långa listor med utredningskrav. Från 1 aug 2009 krävs också tillstånd om BMP bedömts föreligga. Ett beslut om BMP kan inte överklagas separat. Det är bara att foga sig och bekosta utredningarna eller lägga ner projektet. Inte heller grannar eller miljöorganisationer som vill kräva MKB kan överklaga ett beslut att BMP inte föreligger. Däremot kan de överklaga en detaljplan. Då kan högre instanser finna att BMP föreligger. Då blir det till att börja om från början. 78 Om BMP inte föreligger kanske man som sökande ändå vill göra en MKB, om inte annat för att visa sin goda vilja. Det stämmer dock inte alls med systemet och ska undvikas. Det är tillåtet att göra en "miljöbeskrivning" med motsvarande innehåll, så välj den metoden. Sammantaget gör bestämmelserna om behovsbedömning att man bör tänka över möjligheten att söka tillstånd även där lagstiftningen ger utrymme för att "bara" söka bygglov och lämna in en anmälan. Detaljplanekravet Tidigare bestämmelser var inte särskilt tydliga, vindkraftverk nämndes inte uttryckligen, men avsåg nog att detaljplan (eller områdesbestämmelser) skulle upprättas för fler än enstaka verk. Avgörandet låg dock hos kommunerna som agerade helt olika på olika håll. De nya bestämmelserna innebär att detaljplan bara ska göras i områden där det är stor efterfrågan på mark för byggnader eller andra anläggningar. Av förarbetena framgår att man menar dels där marken kan behövas för annat än vindkraft, dels där det råder konkurrens om bra platser för vindkraftverk - konkurrens om vinden. Detaljplan kan inte krävas för andra fall än som finns i paragrafen. Områdesbestämmelser kan användas som ett alternativ till detaljplan. 89 Ett verk, två verk, många verk... vid en gradvis utbyggnad hade tidigare lagstiftning inte klara gränser, men med de nya reglerna blir reglerna tydliga för vad som ska räknas in och beaktas Tillstånd, anmälan, bygglov och detaljplan Tillståndsplikt gäller för de största anläggningarna Tidigare bestämmelser var fokuserade på installerad effekt (ex vis 25 MW) och saknade klara regler för hur situationer med gradvis utbyggnad skulle skötas. Nu ser man i stället på verkens storlek och inkluderar tidigare verk i bedömningen om gruppstorlek. Enligt min uppfattning är detta ett stort framsteg. Tillstånd krävs för 1. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 meter, 2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står tillsammans med en sådan gruppstation som avses i 1, eller 3. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står tillsammans med ett annat sådant vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades. Tillstånd krävs också för 1. sju eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 120 meter, 2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 120 meter och står tillsammans med en sådan gruppstation som avses i 1, eller 3. ett eller fler vindkraftverk som vart och ett inklusive rotorblad är högre än 120 meter och står tillsammans med så många andra sådana vindkraftverk att gruppstationen sammanlagt består av minst sju vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter att verksamheten eller verksamheterna med de andra vindkraftverken påbörjades. 910 Bestämmelserna framstår som föredömligt rediga. Sannolikt kommer det ändå att uppstå gränsdragningsproblem om vad som ska räknas som en grupp. Finns en regel finns det alltid de som försöker utnyttja den mer än som var tänkt eller kringgå den. Men om man är osäker om var gränsen går och då söker tillstånd bortfaller det problemet. Tillståndprövningen administreras då det gäller vindkraftverk på land av länsstyrelsen och beslut fattas av länsstyrelsens miljöprövningsdelegation. Överklaganden går till mark- och miljödomstol och eventuellt vidare till mark- och miljööverdomstol. Om tillstånd erhållits krävs inte bygglov, bara bygganmälan. I plan- och byggförordningen som gäller från 2 maj 2011 klargörs att bygganmälan ska vara skriftlig och vad den ska innehålla.. Kommunens översiktsplan ska vara vägledande vid prövningen. Kommunen ska höras i samband med tillståndsprövningen. Om kommunen inte tillstyrker kan tillstånd inte ges. Ett sådant kommunalt veto kan inte överklagas i sak. (Det kan möjligen överklagas enligt kommunallagen, men det blir då bara en prövning av om beslutet ligger inom lagarnas råmärken, ingen lämplighetsbedömning.) Kommunen kan i vissa fall kräva att detaljplaneläggning ska genomföras. MKB ska alltid genomföras i samband med tillståndsprövning. Kurslitteraturens beskrivning av MKB stämmer fortfarande i stort sett, men kolla med listan 25 a nedan! I praktiken kommer den att gälla som en minimilista för MKB. Tillståndsplikt gäller för anläggningar i vatten För verk som placeras i på en plats som vid högsta förutsebara vattenstånd täcks av vatten krävs tillstånd av mark- och miljödomstol. 1011 Tidigare definierade MB verkens storlek efter installerad effekt. Nu är det totalhöjden inkl vingar som gäller för de större verken. 50 meter, 120 meter, 150 meter - där går gränserna. Anmälan och bygglov kan räcka för något mindre anläggningar Följande anläggningar kan prövas med anmälan och bygglov om inte BMP konstateras eller kommunen kräver detaljplaneläggning. 1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50 meter, 2. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), eller 3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett annat vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades. Anmälningsplikt föreligger alltså för enstaka vindkraftverk över 50 meters totalhöjd och alla gruppstationer oavsett hur små verken är. Om inte tillståndsplikt föreligger. Anmälan lämnas in till miljö- och hälsoskyddsnämnden eller motsvarande kommunala myndighet, bygglovansökan till byggnadsnämnden eller motsvarande. Bestämmelserna om vad en anmälan ska innehålla har förtydligats och byggts ut. Följande gäller för vindkraftverk från 1 aug 2009: En anmälan som avser en verksamhet med vindkraftverk ska innehålla 1. ett kartunderlag som visar verksamhetens lokalisering, 2. en teknisk specifikation som för varje vindkraftverk innehåller uppgift om höjden inklusive 1112 rotorblad, navhöjden och rotordiametern samt övriga tekniska uppgifter av betydelse, 3. en beskrivning av vindförhållandena på platsen och det förväntade energiutbytet från verksamheten, 4. en beskrivning av hur verksamheten påverkar natur- och kulturmiljöer, särskilt områden som är reglerade i 3, 4 och 7 kap. miljöbalken, 5. en uppgift om huruvida det eller de vindkraftverk som omfattas av anmälan ska stå tillsammans med redan uppförda vindkraftverk, 6. en redogörelse för förekomsten av vindkraftverk inom en radie på 2 kilometer från varje vindkraftverk som omfattas av anmälan, 7. en redogörelse för de vägar som behövs för uppförande och drift av anläggningen och verksamheten, 8. en redogörelse för dragningen fram till elnätet av de kraftledningar som behövs för uppförande och drift av anläggningen och verksamheten, 9. en landskapsanalys som med ett fotomontage eller på annat sätt visar hur anläggningen syns i landskapet, 10. en beräkning av bullret från anläggningen vid berörda byggnader, och 11. en beräkning av skuggning och reflexer från anläggningen vid berörda byggnader. Listan är inte absolut bindande, om något inte behövs för handläggningen kan det undantas. Bygglov söks hos byggnadsnämnden eller motsvarande kommunala myndighet. Där finns normalt en förteckning över vilka handlingar som behövs. Vid prövningen ser man bl a till vad kommunens översiktsplan har för riktlinjer, verkan för närboende och verkan i landskapet. Myndigheterna ska i lämplig omfattning samordna handläggningen av anmälningsärendet med handläggningen av ett bygglovsärende enligt plan- och bygglagen som avser samma vindkraftverk. Om den myndighet som handlägger anmälan finner att BMP föreligger ska myndigheten hänvisa sökanden att söka tillstånd. Kommunen kan i vissa fall kräva att detaljplan upprättas. Ett bygglovärende beslutas av byggnadsnämnden. Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen, vidare till mark- och miljödomstol och mark- och miljööverdomstol. Anmälningsärendet beslutas av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Nämnden kan godta anmälan, eventuellt med utökade krav på försiktighetsmått, eller förbjuda verksamheten. Beslutet kan överklagas av berörda sakägare som kan yrka på hårdare försiktighetsmått eller yrka på att verksamheten förbjuds. Verksamhetsutövaren kan överklaga eventuella krav på försiktighetsmått. Enstaka verk under 50 m totalhöjd Kräver bygglovprövning men inte miljöanmälan. Om det finns verk i närheten krävs miljöanmälan. Kommunen kan i vissa fall kräva detaljplaneläggning. Bygglovprövningen sköts av byggnadsnämnden enligt ovan. Man kommer vid behov att kräva in sådana uppgifter som annars skulle höra till en anmälan och remitterar normalt ärendet till bl a miljö- och hälsoskyddsnämnden. Byggnadsnämnden tar också in grannyttranden mm efter behov. Vid prövningen ser man bl a till vad kommunens översiktsplan har för riktlinjer, verkan för närboende och verkan i landskapet. 1213 Observera att även enstaka verk under 50 m totalhöjd kan behöva anmälas till länsstyrelsen enligt miljöbalkens 12 kap 6 om det avses placeras i ett naturområde som blir "väsentligt" påverkat. Rotordiametern för bygglovfritt har ökats till 3 meter. Men om ett litet verk monteras på byggnad krävs fortfarande bygglov. Enstaka verk med max 3 m rotor Gränsen för verk som inte kräver bygglov har höjts till 3 m rotordiameter. Maxhöjd 20 m. Verket får inte vara högre än avståndet till tomtgräns. Det får inte vara fast monterat på en byggnad. (En parentes: Då de ursprungliga reglerna kom till ringde en arkitektkollega på departementet, Birger Åström, till mig och bad mig föreslå regler för hobbybetonade verk. Den då vanliga storleken var upp till 1,8 meters diameter, så jag föreslog två meter. Med tanke på grannarnas säkerhet och för att få ett visst respektavstånd tyckte jag att mast och verk inte skulle få vara högre än avståndet till tomtgränsen. För att undvika att buller och vibrationer skulle drabba hustrur och barn tyckte jag att montering på byggnad inte skulle få ske utan myndighetsgranskning. Och så blev lagen.) Även då bygglov inte behövs så ska hänsynsregler och andra regler i PBL iakttas. Det är den som beställer ett verk och låter uppföra det om har ansvaret för att alla bestämmelser följs. Enstaka sådant verk kräver inte miljöanmälan. 1314 Ellagen Förenklingar har införts så att frågor om ex vis kabelförläggning som avgjorts i ett tillståndsärende inte behöver tas upp enligt ellagen. MKB för vindkraftanläggningen ska kunna användas även vid prövning av linjekoncession. Övergångsregler i miljöbalken De första åren efter det att en ny lag trätt i kraft är övergångsbestämmelserna viktiga. Man kan ha jobbat i åratal på ett projekt, gjort som myndigheterna velat och hunnit en bra bit på väg. Om då den vägen stängs får man börja om från början. Så verkar det dock inte behöva bli den här gången. Av förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, ändrad genom SFS 2009:863 framgår följande: 2. En verksamhet som enligt äldre bestämmelser är anmälningspliktig får fortsätta att bedrivas enligt de äldre bestämmelserna trots att verksamheten blir tillståndspliktig med denna förordning, om verksamheten är anmäld den 1 augusti En verksamhet som bedrivs den 1 augusti 2009 och som enligt äldre bestämmelser inte är anmälnings- eller tillståndpliktig men som blir anmälningspliktig med denna förordning får fortsätta att bedrivas enligt äldre bestämmelser. 4. Äldre bestämmelser gäller för prövningen och handläggningen av mål och ärenden som inletts före den 1 augusti Av förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar, ändrad genom SFS 2009:864, framgår att länsstyrelsebeslut om betydande miljöpåverkan som tagits före 1 augusti 2009 gäller även för en verksamhet som numera alltid ska antas medföra en betydande miljöpåverkan. NY PLAN- OCH BYGGLAG FRÅN 2 MAJ 2011 Plan- och bygglagen är kommunernas verktyg för att styra planläggning och bygglovgivning. En ny plan- och bygglag, PBL, börjar gälla 2 maj Den är ny såtillvida att kapitel och paragrafer inte stämmer med tidigare PBL. Den har marknadsförts som enklare, men det allra mesta av innehållet känns igen. Byråkratin har snarare ökat än minskat, tyvärr. Förarbetena har pågått i åtta år. Många offentliga utredningar har landat i bitvis motstridiga förslag. Rörigt är bara förnamnet. Allt har kokats ihop till en ny lagtext på miljödepartementet. Lagrådet sågade kvalitén på förslaget men departementet har sedan dess försökt rätta till bristerna. Man har nog verkligen lyssnat på folk med praktisk erfarenhet av bygglov och planläggning för att få fungerande lösningar på många problem. Däremot har kraven från näringslivet att få fart på besluten omsatts till krav på kommunerna utan att det framgår hur det ska gå till att öka takten. 1415 Denna sammanställning inriktas i första hand på det som rör vindkraften. Bygglovplikten. Bygglovplikten ändras inte jämfört med senaste ändringen för något år sen. Se diagrammet i sammanfattningen som klargör vad som gäller. Miljöbedömning kan aktualiseras även för bygglov. Klimataspekter ska vägas in i planering och byggande. Borde betyda hjälp för vindkraften, men allt beror på hur myndigheterna tolkar stadgandet. Översiktsplanen ska få starkare ställning. ÖP har på sina håll betraktats som en onödig pålaga, men fått en allt mer styrande funktion i t ex mark- och miljödomstolarna. Den trenden ska nu förstärkas. Därmed blir en vindkraftvänlig ÖP bra för vindkraften. En ÖP som förvisar vindkraften till lägen med dålig blåst blir en svår belastning. Det blir viktigt att bevaka planeringen. Tematiska tillägg för t ex vindkraft ska beredas lika noga som en ny plan. Detaljplanekravet för vindkraft regleras med egen lagtext. Den infördes i samband med de ändringar i miljöbalken som skulle främja vindkraft. För vindkraft gäller följande för att detaljplan ska kunna krävas: 1. vindkraftverket omfattas av krav på bygglov eller anmälan enligt föreskrifter som har meddelats av regeringen, 2. det råder stor efterfrågan på området för bebyggande, och 3. kraftverket inte kan prövas i samband med prövning av ansökan om bygglov, förhandsbesked eller anmälan Av förarbetena framgår att punkt 2 betyder dels områden som kan behövas för annat än vindkraft, dels områden där det råder konkurrens om bra platser för vindkraftverk - konkurrens om vinden. Särskild plan-mkb behövs inte om en relevant MB-MKB finns i ett miljöärende. Genomförandebeskrivningen får byggas in i planbeskrivningen. I en plan kan införas krav på att en viss byggnad ska flyttas. Kan bli aktuellt då det gäller vindkraft. Planinstitutet "Områdesbestämmelser" behålls. Områdesbestämmelser har inte använts så mycket. Bygg- och planbranschen är oerhört nervös för att pröva något nytt. Regeringen tycker dock att de ska finnas kvar. Undertecknad tror att de kan vara bra i en del vindkraftssammanhang. De kan säkra mark som i ÖP pekats ut för vindkraft och ibland ersätta detaljplan. Planbesked ska ges vid förfrågan och levereras inom 4 månader. Det har blivit vanligt att kommunen ska ge ett plantillstånd för att planläggning ska kunna inledas. Nu formaliseras detta och förenas med krav på att kommunen ska ge besked inom 4 månader. Eller efter tid som överenskommes. Ett planbesked ger ingen garanti för att planen kommer till stånd, men är ändå ett löfte att kommunen är beredd att pröva ett projekt genom planläggning och tala om när planen beräknas vara klar. Regeringen tycker att detta viktiga beslut ska kunna delegeras till en tjänsteman, en i mitt tycke felaktig inställning. Kommunerna ställs alltså inför ett nytt tydligt krav att ge besked och att ge besked inom ganska kort tid. Bra. Men för min del tycker jag inte att det är realistiskt att ange när planen 1516 blir klar. Allt för mycket beror på omständigheter utom kommunens kontroll. En preliminär tidplan är nog vad som egentligen går att visa. Kravet på program för detaljplan slopas. Utställning ersätts med "granskning". Idén med program var enligt min uppfattning utmärkt men sabbades av projektörer och kommuner som inte ville fatta vad ett program är. I stället för ett program som redovisade förutsättningar och mål för projektet visade man ett färdigt projekt. Det blev en onödig omgång. Program ska fortfarande användas om kommunen tror att det skulle underlätta. Detaljplanegången blir således följande: 1. Området pekas ut i ÖP. Detta är inte ett krav, det går att ta fram detaljplan ändå, men en stor styrka för ett projekt. 2. Plantillstånd meddelas av kommunen. 3. Eventuellt programskede om kommunen tror det skulle underlätta. 4. Planen utarbetas och skicks ut på samråd. 5. Samrådssynpunkterna bearbetas och planen får en offentlig granskning. 6. Planen antas av kommunfullmäktige eller den nämnd/styrelse som KF delegerat detta till. 7. Planen vinner laga kraft om ingen överklagar. 8. Eventuella överklaganden behandlas av Länsstyrelsen - Mark- och Miljödomstol - Mark- och Miljööverdomstol och i extremfall regeringsrätten. Bättre samordning mellan detaljplan och MB-tillståndsprövning. Vissa projekt kan ju numera få tillstånd med miljöbalksprövning utan varken detaljplan eller bygglov, men bara om kommunen tillstyrkt tillståndet. Om kommunen med stöd av kriterierna för dpprövning kräver detaljplaneläggning ska förfarandet samordnas och förenklas. Om myndigheterna lyckas med detta skulle det verkligen underlätta för vindkraften. Bygglov ska innefatta bygganmälan. Den nya lagen återgår dess bättre till vad som gällde före D v s att bygglovet omfattar även tekniska frågor. Vissa mindre vindkraftverk, som inte kräver bygglov, ska ändå anmälas och tekniskt samråd ske. Vindkraftverk som fått tillstånd enligt miljöbalken och därmed slipper bygglov ska ändå bygganmälas. Bygglov ska vara klara på 10 veckor! Eller, om det finns särskilda skäl, 20 veckor. Här har riksdagen bestämt något som verkligen kommer att sätta press på handläggningen. De 10 eller 20 veckorna räknas från det att BN fått in "fullständiga handlingar" och BN ska meddela sökanden när handlingarna duger. Det blir inte längre lagligt att lägga ansökningar åt sidan på obestämd tid. Men om kommunen drar ut på tiden blir det inga sanktioner. Markägaren ska underrättas innan lov. Bygglov ska vinna laga kraft. Kanske. Tidigare bygglagstiftning saknar bisarrt nog krav på att markägaren ska underrättas innan lov ges. Snarare har de nämnder som krävt in markägaremedgivanden från den sökande fått kritik för olaga krav. Med nya lagen ska markägaren underrättas. Enligt riksdagens ursprungliga beslut skulle beviljat bygglov kungöras i Post- & Inrikes Tidningars nätupplaga och vinna laga kraft inom utsatt tid om ingen överklagar. Närboende m fl som hörts i ärendet skulle underrättas som hittills. 1617 Det här skulle betytt mycket för vindkraften. F n så finns inget tryggt lagakraftvinnande. En person som blir störd på långt håll kan överklaga ett redan uppfört verk. Dessvärre fick staten kalla fötter och har redan ändrat lagen. Reglerna kring att ett beviljat bygglov verkligen vinner laga kraft efter publicering i Post- & Inrikes Tidningars nätupplaga har gjorts luddigare. Då det gäller byggnadsverk som påverkar utsikten för ett mycket stort antal fastighetsägare står det så här: "Det bör därför räcka med kungörelsen i Post- och Inrikes tidningar när ett stort antal kända sakägare behöver underrättas." En skrivning som tar bort det brutalt otvetydiga lagakraftvinnandet. Ett ytterligare undantag kommer att finnas: Om BN gjort en felbedömning av "mindre avvikelse" från detaljplan kan bygglovet fortfarande rivas upp. Startbesked, utstakning, arbetsplatsbesök, slutbesked. Här har riksdagen röjt upp bland oklara bestämmelser. Ett bygglovpliktigt projekt ska inte få starta innan BN gett startbesked, det ska stakas ut omgående, arbetsplatsbesök ska genomföras och ett slutbesked ges innan bygget får tas i bruk. Det ser bra ut, ordning och reda, man får hoppas att byggbransch och kommuner kan klara de nya kraven. Taxor. Kommunerna ska få ta betalt för planbesked, bygglov mm enligt taxa. För att leva upp till lagens krav kommer det att behövas mer personal. Det ska inte behöva belasta skattebetalarna utan betalas med avgifter. Många kommuner har höjt avgifterna, en del ganska drastiskt. Övergångsregler För beslut som meddelats innan 2 maj 2011 gäller äldre bestämmelser. Även mål och ärenden som påbörjats före 2 maj 2011 ska behandlas enligt äldre bestämmelser. Den som föredrar de nya reglerna ska nog se upp på den punkten. SLUTORD Grundidén i denna del av kursen är att det att viktigt med en bra dialog med både grannar och myndigheter. Det är en fördel om berörda grannar kan bli delägare eller på annat sätt få ett eget intresse av anläggningen. Den grundidén är fast rotad i hur vi människor fungerar och kommer att stå sig. Att träffa grannarna, att bjuda på kaffe, att få dem att fatta ett positivt intresse för dig och dina förslag, det kommer alltid att vara viktigare än att kunna de senaste detaljerna om teknik och lagstiftning. Samtidigt måste man vara påläst för att kunna hålla en bra dialog med myndigheterna och lotsa fram sitt projekt utan att fastna på onödiga hinder. För Högskolan på Gotland Måns Hagberg Arkitekt SAR/MSA Innan plan- och bygglagen fanns annan byggnadslagstiftning för att reglera byggandet. PBL-reformen 1987 innebar bland annat att den eviga byggrätten i stads- och byggnadsplaner togs bort. I stället infördes detaljplaner med begränsad genomförandetid. De antas av kommunen i stället för att fastställas av länsstyrelsen. 1718 Förr hade länsstyrelserna sett till att den enskildes rätt inte träddes för när i samband med planläggning lade PBL på var och en att bevaka sina egna intressen. Bygglovplikten komplicerades. Det är numera svårt utom för specialiserade fackmän att hålla reda på när lov krävs. I mitten av 1990-talet skildes bygglovprövningen från den byggnadstekniska prövningen. Byggnadsinspektörerna fick inte längre kontrollera byggena på plats utan skulle i stället granska den kvalitetsansvariges (eventuella) rapporter. Ett feltänkt system som visat sig fungera dåligt och nu ändras. Källor: PBL och MB i utgåva Proposition 2008/09:146. Förarbetena (SOU, lagrådsremiss mm). Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd; SFS 2009:863 Utkom från trycket den 7 juli 2009 Förordning om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar; SFS 2009:864 Utkom från trycket den 7 juli 2009 Proposition En enklare plan- och bygglag, 2009/10:170 Proposition om ändring i plan- och bygglagen Regeringens förslag M2010/3420/R om plan- och byggförordning Tablå över tillståndsplikt mm Gunnar Gustafsson Gotlands kommun 18 Relevanta dokument
Högskolan på Gotland Avdelningen för vindkraft Juli 2009/februari 2010 Nya regler för prövning av vindkraft från 1 aug 2009 Måns Hagberg Arkitekt SAR / MSA Denna rapport har utformats av arkitekt SAR/MSA Läs mer Nya regler för vindkraft
Nya regler för vindkraft Peter Ardö, Länsstyrelsen i Halland Halmstad 2009-12-01 1 Nytt om vindkraft Nya regler den 1 augusti 2009 SOU 2008:86 Prövning av vindkraft Prop 2008/09:146 Prövning av vindkraft Läs mer Bygglov, miljötillstånd eller detaljplan? Vägar till beslut. 7 dec 2010
Bygglov, miljötillstånd eller detaljplan? Vägar till beslut. 7 dec 2010 Måns Hagberg Arkitekt SAR/MSA Gotlands kommun: Bygglov för första stora vindkraftverket i Sverige ca 1980 Lst Västra Götaland: Tagit Läs mer Prövning av vindkraft
Prövning av vindkraft Peter Ardö, Länsstyrelsen i Halland Skövde 2009-09-30 Göteborg 2009-10-01 1 Nya regler om prövning av vindkraft Slopad dubbelprövning (PBL/MB) i de flesta situationer Bygglovsregler Läs mer Prövning av vindkraft
Prövning av vindkraft Peter Ardö, Länsstyrelsen i Halland Stockholm 2009-10-16 1 Nya regler om prövning av vindkraft Slopad dubbelprövning (PBL/MB) i de flesta situationer Bygglovsregler Detaljplaneregler Läs mer Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.
VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar Läs mer Sammanfattning. Bilaga
Bilaga Miljöprocessutredningen har genom tilläggsdirektiv fått i uppdrag att se över de rättsregler som gäller för utbyggnad av vindkraft. Bakgrunden är krav på en snabbare och enklare process från projektering Läs mer Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla
Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret Läs mer Miljöprocessutredningen (M 2007:04)
(M 2007:04) Prövning av vindkraft Delbetänkande SOU 2008:86 Överlämnades den 6 oktober 2008 Utredningsuppdraget vindkraft Del av tilläggsdirektivet 2007:184 Särskild utredare - Ulf Anderson Utredningssekreterare Läs mer Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt
Tillståndsprocessen en översikt Vad är en tillståndsprocess? Vindkraft miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken För att bedriva miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd enligt miljöbalken /anmälan A/B/C-verksamhet Läs mer Bygglov miljötillstånd, eller detaljplan? Vägar till beslut. 1 dec 2010
Bygglov, miljötillstånd eller detaljplan? Vägar till beslut. 1 dec 2010 Måns Hagberg Arkitekt SAR/MSA Gotlands kommun: Matilda 1 ca 1980 Lst O län: Tagit fram rutiner, policy, vind-kartering. Expert i Läs mer Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg
Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har Läs mer Miljöprocessutredningen (M 2007:04)
(M 2007:04) Prövning av vindkraft Delbetänkande SOU 2008:86 Överlämnades den 6 oktober 2008 Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2009 Utredningsuppdraget vindkraft Del av tilläggsdirektivet 2007:184 Läs mer förvaltning/avdelning/enhet
Bygglov för gårdsverk Bygglovsregler för vindkraftsverk. Vad säger miljöbalken? Andra tillstånd som kan krävas. Definition av gårdsverk. Hur söker jag bygglov för gårdsverk? Vad prövas i bygglovet? Hässleholms Läs mer Planering av markanvändning
Planering av markanvändning Föreläsare: Signe Lagerkvist, signe.lagerkvist@jus.umu.se År 1100-1300? Bjärköarätten 1874 års Byggnadsstadga 1907 års Stadsplanelag 1947 års Byggnadslag 2 1987 års Lag om hushållning Läs mer Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.
2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk Läs mer Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning
del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom Läs mer Plan och marklagstiftning
Plan och marklagstiftning Miljöbalken och plan- och bygglagen Föreläsare: Signe Lagerkvist, signe.lagerkvist@jus.umu.se År 1100-1300? Bjärköarätten 1874 års Byggnadsstadga 1907 års Stadsplanelag 1947 års Läs mer PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M
OCH BYGGLAGEN PBF M M Hammurabi, ca 2000 f kr. 229 Om en byggmästare bygger ett hus som faller samman och dödar ägaren så ska byggmästaren avrättas. 230 Om ägarens son dödas så ska byggmästarens son dödas Läs mer Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning
Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan Läs mer Protokoll. Byggnadsnämnden
Byggnadsnämnden 133-134 Byggnadsnämnden Sida 2 Byggnadsnämndens sammanträde 133 Delårsrapport per 2010-06-30 134 Remiss Ändring av reglementen, nya regler för strandskydd och prövning av vindkraft Byggnadsnämnden Läs mer Naturvårdsverkets författningssamling
Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets allmänna råd om miljöbedömningar av planer och program [till 6 kap. miljöbalken samt förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar] Läs mer 40 70 m. 110 m 160 m Vinglängd. 25 m. 45 65 m Effekt. 3 7 MW Årsproduktion 0,8 MW. 1,5 GWh. 8 20 GWh El-villa 25 000 kwh. 60 st
Prövning av vindkraft Lena Niklasson Miljöskyddsenheten Tornhöjd 40 50 m 40 70 m 80 105 m 110 m 160 m Vinglängd 15 m 25 m 45 50 m 45 65 m Effekt 0,3 MW 0,8 MW 2-3 MW 3 7 MW Årsproduktion 0,3 GWh 1,5 GWh Läs mer PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M
PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M 1 Lagar, förordningar m m Källa: God inomhusmiljö- en handbok för fastighetsägare : 2 Lagar, förordningar, föreskrifter, ex Miljöbalken (1998:808) Avfallsförordningen NVFS = Läs mer Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00
Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte Läs mer Information om. Plan- och bygglagen i din vardag
Information om Plan- och bygglagen i din vardag 2 Titel: Information om Plan- och bygglagen i din vardag Upplaga: 2 Illustrationer: Kiran Maini Gerhardsson/Boverket ISBN (pdf): 978-91-7563-028-1 Boverket Läs mer CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov
2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar Läs mer Au 455 Dnr Byggnadsnämnden överlämnar nedan lämnade synpunkter till kommunstyrelsen.
PROTOKOLL 1(5) Byggnadsnämnden 2008-11-19 Byggnadsnämndens arbetsutskott Au 455 Dnr 85233 Delbetänkande PRÖVNING AV VINDKRAFT (20U 2008:86) Remiss från KS2008/461-40 BESLUT Byggnadsnämnden överlämnar nedan Läs mer Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning
del 11 lov- och tillståndsprövning 93 11 LOV- OCH TILLSTÅNDSPRÖVNING 11.1 Lagstiftning För att förenkla prövningen av vindkraftverk har ändringar gjorts den första augusti 2009 i Plan- och bygglagen, Miljöbalken Läs mer Beskrivning av plan- och bygglovsprocessen för Lidingö kommun
Beskrivning av plan- och bygglovsprocessen för Lidingö kommun Planprocessen Idén att bygga något nytt eller på något annat sätt förändra stadsmiljön kommer ofta från en markägare eller en exploatör. I Läs mer Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar
Svensk författningssamling Lag om ändring i miljöbalken; SFS 2004:606 Utkom från trycket den 22 juni 2004 utfärdad den 10 juni 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om miljöbalken dels Läs mer Nya PBL Hur påverkar den miljöfrågorna? Anna Eklund, Avd för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL
Nya PBL Hur påverkar den miljöfrågorna? Anna Eklund, Avd för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL Varför ny PBL? - Förenkling och effektivisering av processerna - Ökad förutsägbarhet, bättre tillämpning - Läs mer Prövning av bygglovet
Detta händer när bygglovsansökan eller anmälan har lämnats in Om åtgärden kräver lov prövas lovet innan den tekniska prövningen tar vid. Prövning av bygglovet Granskning Granskningen utförs av handläggare Läs mer Bedömning av miljöpåverkan för
Bedömning av för detaljplan HOGSTAD 13:1 m fl i Hogstad, Mjölby kommun Antagen: Laga kraft: Genomförandetidens sista dag: www.mjolby.se/planer Miljöar för planer och program Om en plan eller ett program Läs mer DOM 2013-12-16 Stockholm
1 SVEA HOVRÄTT 060109 DOM 2013-12-16 Stockholm Mål nr P 3174-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-03-12 i mål nr P 167-13, se bilaga KLAGANDE Krokek Vind AB Ombud: Läs mer PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDENS
1 PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDENS Antaget av kommunfullmäktige 2008-06-18, 16 2009-09-23 69 1 2 Allmänt Utöver det som föreskrivs i kommunallagen om kommunal nämnd och dess verksamhet samt annan lagstiftning Läs mer PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M
PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M Hammurabi, ca 2000 f kr. 229 Om en byggmästare bygger ett hus som faller samman och dödar ägaren så ska byggmästaren avrättas. 230 Om ägarens son dödas så ska byggmästarens Läs mer Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra
Lov & anmälan Bygg-, rivnings- och markåtgärder kan delas in i tre kategorier: åtgärder som kräver bygglov, rivningslov eller marklov, åtgärder som kräver anmälan och åtgärder som varken kräver lov eller Läs mer Prövning av vindkraft enklare och snabbare handläggning (?) Carl-Philip Jönsson
Prövning av vindkraft enklare och snabbare handläggning (?) Carl-Philip Jönsson Tillstånds- och anmälningsplikt enligt 9 kap MB Tillståndsprövning hos Lst: 40.90 Två eller flera verk > 150 m + tillkommande Läs mer Bilaga 2 till tjänsteskrivelse Politisk beslutsprocess för detaljplaner, dnr KSM 0190
Bilaga 2 till tjänsteskrivelse Politisk beslutsprocess för detaljplaner, dnr. 2015 KSM 0190 Plan- och bygglovsförändringar som trätt i kraft Lagändringar 1 och 2 januari 2015 Den 1 och 2 januari 2015 träder Läs mer Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att:
Datum Dnr BYGG.2016.1211 Torbjörn Bengtsson torbjorn.bengtsson@varmdo.se 08-570 476 51 Bygglovhandläggare Tjänsteskrivelse TJUSTVIK 1:10: Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad - förråd Förslag till Läs mer Webbseminarium Planprocessen den 22 mars 2012
Webbseminarium Planprocessen den 22 mars 2012 Inledande ord om Översiktsplanering Planbesked Program Den nya typen av enkelt planförfarande Ändring av detaljplan Den kommunala planprocessen Översiktsplaneprocessen Läs mer VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN
TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande ändring av detaljplan 496 för VOKALEN 3 Vallås, HALMSTADS KOMMUN Enkelt förfarande KS 2012/0346 Kommunstyrelsen 2012-11-27 Plan Ä 49 K Samhällsbyggnadskontoret Läs mer Länsstyrelsens dubbla roller i översiktsplaneringen
Länsstyrelsens dubbla roller i översiktsplaneringen 2 juni 2014 Jan Persson, Länsarkitekt, En mängd reformer på gång inom PBL-området En enklare planprocess (prop. 2013/14:126) Nya åtgärder som kan utföras Läs mer Nya PBL: s uppbyggnad
Nya PBL: s uppbyggnad 2010-08-09 Den nya plan- och bygglagen har delvis fått en ny struktur där bestämmelserna delas in i sexton kapitel. 1 kap. Syfte, innehåll och definitioner Ingen kommentar. 2 kap. Läs mer Upphävande av byggnadsplan för Ebbarp 1:18 m. fl.
Upphävande av byggnadsplan för Ebbarp 1:18 m. fl. Habo kommun Plan- och genomförandebeskrivning 2014-10-09 Upphävd av byggnadsnämnden 2014-10-09, 86 Laga kraft 2014-11-08 2 Plan- och genomförandebeskrivning Läs mer Kontrollansvariga och deras uppgifter
Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvarig är ett nytt begrepp i plan- och bygglagen som har ersatt begreppet kvalitetsansvarig. Den kontrollansvarige har fått utökade arbetsuppgifter vilket Läs mer Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig...
Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig... Från den 2 maj gäller nya regler för byggande: Bygglovsansökan ska innehålla nya uppgifter Vissa arbeten kräver att det görs Läs mer HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM
HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 7 november 2012 SÖKANDE 1. AA 2. BB 3. CC KLANDRAT AVGÖRANDE Regeringens (Miljödepartementet) beslut den 15 december 2011, M2011/1820/Ma/P, Läs mer Samråd. inför miljöprövning. Syftet med samråd? Vad säger lagstiftningen? Hur bedömer prövningsmyndigheten samrådet?
Samråd inför miljöprövning Syftet med samråd? Vad säger lagstiftningen? Hur bedömer prövningsmyndigheten samrådet? Erik Olauson, Miljöprövningsdelegationen 18 februari 2010 Nya regler på gång! Miljödepartementet Läs mer PM Miljöfarlig verksamhet
1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Miljöfarlig verksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till miljöfarlig verksamhet Läs mer Beslut att bevilja bygglov
Stadsbyggnadsnämnden Dnr 2016-08398-575 Sida 1 (5) Henrik Åkerblom, Lena Åkerblom Knäpparvägen 38 125 57 ÄLVSJÖ Beslut att bevilja bygglov Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits Läs mer Alt 2 Säsongslov utanför detaljplan. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 9 och 31 alternativt 31 a plan- och
Säsongslov och tidsbegränsat lov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Alt 1 Säsongslov för planenlig eller liten Läs mer Buller vid prövning enligt planoch bygglagen och tillsyn enligt miljöbalken Åsa Borgardt, länsjurist
Buller vid prövning enligt planoch bygglagen och tillsyn enligt miljöbalken 2016-03-15 Åsa Borgardt, länsjurist God bebyggd miljö Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam Läs mer Boverket och vindkraften
Boverket och vindkraften Stads- och regionenheten Bengt Larsén Anette Löfgren Mer information på Boverkets hemsida www.boverket.se/samhällsplanering Boverket och vindkraften uppdrag och aktiviteter Att Läs mer SNIGELN 1 Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av flerbostadshus till tillfälligt anläggningsboende t o m
Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer 1 (5) YTTRANDE Per Wiig 016-710 10 24 Till Stadsbyggnadsnämnden SNIGELN 1 Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av flerbostadshus till tillfälligt anläggningsboende Läs mer Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)
SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser Läs mer Tidigare ställningstagande
2(5) Tidigare ställningstagande Översiktsplan I översiktsplan 1990 redovisas aktuellt område som planerat bostadsområde. Motiv anges här för att pröva ekologiskt byggande. För Kullön har en fördjupad översiktsplan Läs mer webbseminarium LOVPRÖVNING Yvonne Svensson Rättschef 19 april 2012
webbseminarium LOVPRÖVNING Yvonne Svensson Rättschef 19 april 2012 I detta avsnitt behandlas: a. Förhandsbesked / Villkorsbesked b. Lov utanför detaljplan / 2 kap c. Sammanhållen bebyggelse / ändring d. Läs mer Seminarium 2009. Vindkraft
Seminarium 2009 Hotell Continental, Stockholm Vindkraft Ebbe Adolfsson, Naturvårdsverket Vår syn på vindkraft Miljöpåverkan generellt liten, men tänk på Olägenheterna av ljud, vibrationer, ljus och skuggor Läs mer SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE
1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av Läs mer Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412
SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till Läs mer LÄR DIG MER OM NYA PLAN- OCH BYGGLAGEN. Välkommen!
LÄR DIG MER OM NYA PLAN- OCH BYGGLAGEN Välkommen! Orienteringskurs för ledning Tydliga ledningsfrågor i PBL 2011 Strategiska frågor för kommunen planering för framtiden långsiktiga processer Frågor om Läs mer GULLSPÅNGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Miljö- och byggnadsnämnden (6) MBN 126 Dnr 2003 BN
Miljö- och byggnadsnämnden 2004-10-06 1 (6) MBN 126 Dnr 2003 BN0039 239 Sanden 2:1 bygglov för befintligt vindkraftverk Denna paragraf behandlar endast förnyat bygglov för vindkraftverket på Sanden 2:1. Läs mer Remiss Promemorian Miljöbedömningar (Ds 2016:25)
YTTRANDE 2016-10-10 Dnr: 2016/641 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Remiss Promemorian Miljöbedömningar (Ds 2016:25) Mark- och miljööverdomstolen Läs mer Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen
Bilaga Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen 2016-08-31 Särskild sammanställning av miljökonsekvensbeskrivningen 2016-09-01 Innehåll 1 Särskild sammanställning... 3 2 Integrering Läs mer Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist
Ny plan- och bygglagstiftning Anders Larsson, jurist Riksdag (PBL) Myndighet (BBR) Bemyndigande Bemyndigande Regering (PBF) Allmänna råd Idé: Otto Ryding Ny plan- och bygglagstiftning den 2 maj 2011 Gamla Läs mer PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden
2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret Läs mer Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)
Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova Läs mer FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)
FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) J. 3 VINDKRAFTSPOLICY FÖR LOMMA KOMMUN Introduktion Denna policy bygger på kommunens utredning Vindkraft i Lomma kommun 2004. För att ta del av bakgrunden till och fördjupade Läs mer Sid 1 (5) Uppdrag Byggnadsnämnden gav i uppdrag åt Stadsarkitektavdelningen att påbörja planarbete för Hörby 42:1.
2014-06-24 Sid 1 (5) ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande Dnr: 2013/504 Upprättad: 2014-06-24 Laga kraft: 2014-09-22 Ändring av detaljplan för Hörby 42:1 i Hällevik, Sölvesborgs kommun Syfte Ändringen Läs mer Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.
Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN Läs mer HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT
Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 25 september 2012 Ö 3238-10 SÖKANDE 1. BA 2. KB 3. AB 4. HB 5. ÖB 6. SB 7. ID 8. SD 9. EF 10. LF 11. EG Dok.Id 68236 HÖGSTA DOMSTOLEN Läs mer DOM Stockholm
SVEA HOVRÄTT Rotel 060207 DOM 2012-06-26 Stockholm Mål nr P 2623-12 Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen dom, 2012-03-07 i mål nr P 6244-11, se bilaga KLAGANDE L S Läs mer Utblick buller. Jenny Nordvoll Miljöskyddshandläggare Länsstyrelsen Västerbotten
Utblick buller Jenny Nordvoll Miljöskyddshandläggare Länsstyrelsen Västerbotten jenny.nordvoll@lansstyrelsen.se Ljud är önskvärt, oljud är inte det Oönskat ljud är buller Bullrets störande verkan beror Läs mer Beslut att bevilja bygglov
Stadsbyggnadsnämnden Dnr 2016-19896-575 Sida 1 (4) Magnus Bernhardsson Karlavägen 92 A 115 22 Stockholm Beslut att bevilja bygglov Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits och Läs mer DOM Stockholm
1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060110 DOM 2014-11-04 Stockholm Mål nr P 2337-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-02-12 i mål nr P 4406-13, se Läs mer Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Kurt Lindqvist.
TJÄNSTEUTLÅTANDE Bygglov Handläggare Tommy Carlmark 2016-05-31 Byggnadsnämnden i Örebro Fastighet: KUMLA 6:257 (SLINGVÄGEN 41) Ärendenummer: SHBG 2016-000851 Sammanfattning Ärendet avser nybyggnation av Läs mer Svensk författningssamling
Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan- Läs mer Alt 1 Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid. 4).
Bygglov utanför detaljplan 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Alt 1 Bygglov ges stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen Läs mer Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj.
46 Information 1. Redovisningen och informationen noteras. Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. Byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen och informationen. Läs mer GRANSKNINGSHANDLING. Tillägg till PLANBESKRIVNINGAR. Avesta kommun Dalarnas län. September 2011
GRANSKNINGSHANDLING Ändring av - Detaljplan (byggnadsplan) för Västanfors 17:1 m.m. i Fors - Detaljplan (byggnadsplan)för del av Västanfors 17:1, Östanfors 1:30, 7:3, 12:2 m.fl. - Detaljplan för del av Läs mer Svensk författningssamling
Svensk författningssamling Förordning om byggande av järnväg; SFS 2012:708 Utkom från trycket den 30 november 2012 utfärdad den 22 november 2012. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser Läs mer Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 b (samt ev. 31 c) plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid 4).
Bygglov med avvikelse från detaljplan 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och Läs mer Beredning Sakägarintyg till berörda sakägare (Edsås 1:3, Hemsjö 8:8, 8:18, 8:19, 8:24 samt 8:45).
Bygglov Nybyggnad av enbostadshus HEMSJÖ 8:14, HEMSJÖ församling, Alingsås Ärendet Ansökan inkom 2013-11-21 och avser bygglov för nybyggnad av enbostashus med vidbyggd garage. Sökande: Kiani Fard Mogegan, Läs mer Ändring av del av DP 271 för fastigheten Tollare 25:7, Korsuddsvägen 11, i Boo
2016-04-21 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE MSN 2016/17-214 Standardförfarande Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Ändring av del av DP 271 för fastigheten Tollare 25:7, Korsuddsvägen 11, i Boo Förslag till beslut Miljö- Läs mer TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05
Planenligt bygglov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen (2010:900), Läs mer STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.
PLAN.2015.2 Fastighet RINGARUMS PRÄSTGÅRD 1:69 BEHOVSBEDÖMNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANENSSYFTE OCH HUVUDDRAG... 1 ALTERNATIV LOKALISERING... 1 STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING... 1 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING... Läs mer Ändring av detaljplan för del av KV FRIDHEM M M Centrala Staden
Ändring av detaljplan för del av KV FRIDHEM M M Centrala Staden 11F ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande Stadsbyggnadsförvaltningen STADSARKITEKTKONTORET Upprättad den 29 november 2011 ANTAGEN AV BTN Läs mer Riktlinjer för bedömning av planbesked
2015-09-01 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE MSN 2009/64-214 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Riktlinjer för bedömning av planbesked Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden antar riktlinjerna. Sammanfattning Läs mer Svensk författningssamling
Svensk författningssamling Lag om ändring i miljöbalken; SFS 2010:882 Utkom från trycket den 13 juli 2010 utfärdad den 1 juli 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om miljöbalken dels att Läs mer Nya PBL Vindkraftsstödet. Anette Löfgren, Emma Franzén
Nya PBL Vindkraftsstödet Anette Löfgren, Emma Franzén Proposition 2009/10:170 En ny lag utifrån förslag från: PBL-kommittén (Får jag lov?) - 2005 Byggprocessutredningen (Bygg helt enkelt!) - 2008 Klimat- Läs mer GRANSKNINGSHANDLING
1! (! 7) TILLÄGG TILL GÄLLANDE DETALJPLAN Detaljplan för VALDEMARSVIK 5:1 del av m.fl. GRÄNNÄS GÅRD Valdemarsviks kommun Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2016-05-10 P 93/15! 1 ! 2(! 7) Gällande detaljplan: Läs mer RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN
RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN ANTAGEN AV MILJÖNÄMNDEN 2005-10-13 98 MILJÖNÄMNDEN Riktlinjer för och information om handläggning av olovligt Läs mer Tillbyggnation av en- och tvåbostadshus
Tillbyggnation av en- och tvåbostadshus När krävs det bygglov? Plan- och bygglagen (PBL) är beslutad av Riksdagen och det är PBL som säger att det krävs bygglov för vissa åtgärder så som exempelvis nybyggnad, Läs mer Bygglov vara klart på 10 veckor vid särskilda skäl 20 veckor. Men inga sanktioner finns för den som bryter mot lagen!
Tillståndsprocessen för vindkraft Temaseminarium 2010-12-01 Barbro Larson Kriterierna för BMP (betydande miljöpåverkan) är bara svammel och det kommunala vetot är jäkligt underligt. Måns Hagberg, fd stadsarkitekt Läs mer Sammanträdesprotokoll Sida
Sammanträdesdatum 1(8) Plats och tid Sammanträdesrum 3, kl. 14.00-16.30 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Hållinder Berglund (S) Åke Karlsson (S)) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Håkan Thydén (C) Läs mer Boverket Plan- och bygglagen
Boverket Plan- och bygglagen Innehållsförteckning 3 Byggnadsnämndens tillsyn 4 Vad är tillsyn? 5 Intervju med Margareta Yngvesson 6 Vad är syftet med tillsynen? 7 Vad har vi för nytta av tillsyn? 8 När Läs mer Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl.
Ändring av detaljplan för del av Trolleboda 1:149 m.fl. Ronneby kommun Blekinge län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Plankarta Planbeskrivning Behovsbedömning Fastighetsförteckning Läs mer 2017 © DocPlayer.se Sekretesspolicy | Användarvillkor | Kontakta oss