Source: http://docplayer.cz/662662-Vseobecne-podminky-objednatele-obecna-cast.html
Timestamp: 2016-10-27 03:43:28+00:00
Document Index: 33448640

Matched Legal Cases: ['zákona č. 262', 'zákona č. 133', 'čl. 7', 'čl. 4', 'čl. 7', 'zákona č. 114', 'zákona č. 89', 'zákona č. 258', 'zákona č. 137', 'zákona č. 127', 'ZÁKONA Č. 274', 'zákona č. 320', 'zákona č. 127']

⭐VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST
Download "VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST"
1 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST Veškeré výrazy uvedené v těchto VPO, které označují práce, provádění prací, výstavba, stavební činnost, pokud jsou takové činnosti prováděny Zhotovitelem, je nutno vykládat tak, že se jedná o veškeré činnosti, které mohou souviset s dodáváním Předmětu plnění, popřípadě jeho dílčími částmi (včetně provádění Stavby a poskytování Služeb) tak, jak jsou tyto výrazy definovány ve Smlouvě. 1. OBECNÉ POVINNOSTI ZHOTOVITELE 1.1 Přístup na Staveniště: Přístup na Staveniště bude umožněn po předchozí dohodě s Objednatelem prostřednictvím Stavebního manažera formou písemného převzetí Staveniště. Zhotovitel bude používat Staveniště pouze k účelům dodávání Předmětu plnění. Zhotoviteli bude v rámci Staveniště dovoleno používat k parkování motorových vozidel pouze ty prostory, které určí Stavební manažer. 1.2 Vymezení Staveniště, pracovního prostoru nebo montážní zóny: Pracovní prostor Zhotovitele bude omezen pouze na prostor uvnitř hranic oploceného nebo vyznačeného Staveniště, případně skladů nebo jiných objektů Zhotovitele mimo toto oplocené Staveniště, pokud budou tyto výslovně Stavebním manažerem určeny a schváleny. 1.3 Přístup na sousedící pozemky: Každý vstup na sousedící pozemky, o který Zhotovitel požádá, bude dohodnut s Objednatelem prostřednictvím Stavebního manažera. 1.4 Vymezení pracovní doby: Vzhledem ke lhůtě výstavby lze předpokládat nutnost využívání vícesměnného provozu a práce o sobotách a nedělích, proto se nevymezuje běžná pracovní doba na Staveništi s tím, že Zhotovitel se na této době dohodne s Objednatelem prostřednictvím Stavebního manažera. Pokud nebude sjednáno jinak, není Objednatel ani Stavební manažer povinen přizpůsobovat svou obvyklou pracovní dobu vícesměnnému provozu Zhotovitele a tento je naopak povinen organizovat svou práci tak, aby nedocházelo z tohoto titulu ke skluzům. V případě, že činností Zhotovitele vznikne Stavebnímu manažerovi nebo Objednateli potřeba noční práce nebo práce o sobotách, nedělích a/nebo svátcích mohou být náklady s tím spojené přeúčtovány Zhotoviteli. 1.5 Reklama a informační tabule: Zhotovitel není bez písemného souhlasu Stavebního manažera a Objednatele oprávněn používat oplocení nebo jakoukoli jinou část Staveniště k umísťování vývěsních reklamních tabulí s uvedeným jménem firmy nebo je jinak používat k reklamním účelům. 1.6 Ochrana stávajících inženýrských sítí: Zhotovitel je zodpovědný za ochranu stávajících inženýrských sítí, které by mohly být dotčeny prováděním smluvních prací. Je povinen prověřit v dostatečném předstihu jejich přesnou polohu a při provádění prací zajistit veškerá nezbytná opatření k jejich ochraně. 1.7 Řídící tým Zhotovitele: Zhotovitel je povinen zajistit nad prováděním svých prací řádný dozor a úměrně rozsahu svých prací udržovat na Staveništi příslušný počet řídících pracovníků, kvalifikovaných pro řízení těchto prací a vybavených příslušnými pravomocemi. Řídící tým Zhotovitele je povinen komunikovat se Stavebním manažerem a Objednatelem, pokud bude požádán tak rovněž s projektantem nebo s ostatními zhotoviteli na Staveništi a zúčastňovat se všech pravidelných koordinačních porad a závěry těchto porad respektovat. Řídící tým Zhotovitele je povinen včas a řádně předávat podklady a informace, které mohou být Stavebním manažerem vyžadovány v souvislosti s prováděním prací. 1.8 Pracovníci Zhotovitele: Zhotovitel bude zaměstnávat pracemi na Staveništi pouze pracovníky příslušně kvalifikované, schopné vykonávat smluvní práce a s příslušnými povoleními (zejména pracovními) pokud jsou potřeba, a to dle Harmonogramu a v přiměřeném počtu. O počtech a profesní skladbě VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE strana 1 / 222 pracovníků bude podávat pravidelné a pravdivé informace. Pokud bude počet pracovníků nebo jejich výkon nedostatečný a Stavební manažer bude mít oprávněné pochybnosti o souladu postupu prací se sjednaným Harmonogramem je Zhotovitel povinen zajistit další kapacity a/nebo pracovat ve vícesměnném provozu bez nároku na jakoukoli případnou úhradu takto vzniklých nákladů. 1.9 Náklady Zhotovitele související se zajištěním pracovníků: Zhotovitel ponese všechny náklady související se zajištěním pracovníků pro provádění svých prací včetně následujícího: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) doprava a ubytování pracovníků dovolená pobídkové součásti mzdy přesčasy osobní platy specializovaným pracovníkům veškeré daně a pojištění vyplývající z obecně závazného právního předpisu náklady související se zajištěním zařízení Staveniště a odpovídajících služeb pro své pracovníky 1.10 Denní sazby: V případech, kdy práce nelze správně změřit a ocenit, bude povoleno použít denních sazeb, stanovených smluvní dokumentací. Pouze u prací provedených na základě zvláštního písemného povolení Objednatele bude povolena úhrada na základě denní sazby. Zhotovitel uvede do všech předkládaných výkazů prací hrazených denní sazbou následující údaje: (a) (b) (c) (d) (e) Úplný popis provedených prací Jména a profese dělníků a odpracované hodiny Podrobné informace o veškeré použité mechanizaci a popis a množství všech použitých materiálů Pořadové číslo Odkaz na příslušnou instrukci Objednatele Všechny výkazy prací hrazených denními sazbami musí být předkládány s jednou kopií nejpozději do 12 hodin v poledne následujícího dne po dni, ve kterém byly schválené práce provedeny. Výkazy prací hrazených denními sazbami musí být podepsány Objednatelem, jinak nemohou být uhrazeny. Bude-li práce přijata jako oprávněná vícepráce, bude její úhrada uskutečněna v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy. Výkazy práce hrazené denními sazbami, nepodepsané Objednatelem, nebudou při úhradě faktur brány v úvahu Dodržení specifikací: Veškeré práce budou prováděny a materiál používán přísně v souladu s Dokumentací Zhotovitele (popřípadě Dokumentací Objednatele), standardy a specifikacemi. Pokud se bude Zhotovitel chtít odchýlit, je vyžadován předchozí písemný souhlas Objednatele Dodržení příslušných směrnic, obecně závazných právních předpisů, stavebního zákona apod.: Zhotovitel bude informovat v případech, kdy to vyžaduje zákon, příslušné státní orgány a zajistí provádění kontroly prací těmito orgány v souladu s příslušnými předpisy. Zhotovitel bude informovat Stavebního manažera o všech rozhodnutích přijatých zástupcem místního správního orgánu, pokud by tato rozhodnutí jakýmkoli způsobem ovlivňovala provedení stavebních prací. Povolení práce místními správními orgány neznamená automatické schválení Stavebním manažerem Přesnost kót a rozměrů stavebních konstrukcí: Zhotovitel je povinen prověřit v příslušném předstihu všechny užívané výkresy a jinou dokumentaci a v případě, že zjistí jakékoli nesrovnalosti je povinen o tom neprodleně nejpozději 10 dnů po obdržení Dokumentace Objednatele informovat Stavebního VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE strana 2 / 223 manažera, který zajistí příslušné další kroky. Zhotovitel je povinen přesně dodržovat rozměry konstrukcí v souladu s obecně závaznými právními předpisy nebo zvyklostmi pokud specifikace a projektová dokumentace neurčí jinak Vytyčovací a zaměřovací práce: Zhotovitel zajistí vše potřebné k provedení vytyčovacích a zaměřovacích prací a bude informovat Stavebního manažera o provedení vytyčení nebo zaměření před zahájením jakýchkoli prací. Stavební manažer zajistí a protokolárně Zhotoviteli předá body základní geodetické sítě pro provádění všech následných měření a Zhotovitel je povinen vycházet zásadně z těchto bodů. Pokud ke svým měřením použije jiné výchozí nebo pomocné body činí tak výhradně na své riziko. Zhotovitel provede všechna nezbytná staveništní měření, aby zajistil, že smluvní práce jsou provedeny podle Dokumentace Zhotovitele a/nebo Dokumentace Objednatele a v souladu s tolerancemi stanovenými platnými normami a dokumentací. Stavební manažer může kontrolovat zaměření provedené Zhotovitelem, to však Zhotovitele nezbavuje jeho zodpovědnosti za jakékoliv chyby, kterých se při zaměřování dopustil Dodržování norem českých nebo ekvivalentních podle země původu materiálu: Veškerý materiál, technologie a zařízení budou, pokud nebylo stanoveno jinak, vyhovovat platné české normě a případně navíc normě platné v zemi původu a všem zákonným požadavkům, vyskytnou - li se nějaké. Tam, kde je to vyžadováno, budou doložena prohlášení o shodě. Specifikace mohou uplatňovat nebo obsahovat odkazy pouze na normy a jiné předpisy platné v době nabídkového řízení. Všechny práce budou provedeny podle příslušných norem. V případech, kdy tyto normy mají nižší požadavky než specifikace a standardy uvedené ve Smlouvě, budou platit specifikace a standardy. V případě, že o to bude Zhotovitel požádán, předloží Stavebnímu manažerovi příslušné originální výtisky norem, případně je bude mít k dispozici na Stavbě po celou dobu výstavby Materiály, technologické dodávky a jejich skladování: Všechny podrobné informace potřebné k objednání materiálu musí být získány pouze z Dokumentace Objednatele a/nebo Dokumentace Zhotovitele. V případech kdy byl materiál objednán bez ohledu na Dokumentaci Objednatele a/nebo Dokumentaci Zhotovitele, nelze uplatňovat žádné nároky na náhradu škody takto vzniklé. Pokud to bude třeba, zajistí Zhotovitel řádné skladování a ochranu materiálu, technologií a zařízení dodaných na Staveniště. Všechny materiály, technologie a zařízení dodané na Staveniště budou skladovány tak, aby nedošlo k jejich poškození nebo znehodnocení. Popisy technologií a pracovních postupů včetně instrukcí pro skladování použité Zhotovitelem v souladu se Smlouvou musí být přístupné na Staveništi po celou dobu provádění prací, tj. do doby dokončení prací Vzorky: Pokud nebudou materiály, výrobky a jejich standard provedení úplně specifikovány, musí být tyto v každém případě: (a) (b) vhodné pro účely smluvních prací tak, jak je stanoveno ve Smlouvě nebo jak racionálně ze Smlouvy vyplývá. v souladu s ověřenou stavební praxí a příslušnými normami, v současné době platnými. Tam, kde je vyžadováno předchozí schválení výrobků nebo materiálů, předloží Zhotovitel vzorky nebo osvědčení o vhodnosti výrobků a materiálů. Zhotovitel není oprávněn používat materiály, dokud nezíská souhlas Objednatele. Zhotovitel ponechá schválené vzorky na Staveništi pro srovnání s výrobky a materiály používanými při provádění prací Zhotovitele. Tam, kde jsou specifikacemi a standardy nebo jinak ve Smlouvě požadovány vzorky provedení hotové Stavby (např. vzorek obvodového pláště, podlahy apod.) k ověření technických nebo estetických požadavků, nechá Zhotovitel odsouhlasit Objednatelem stanovené vzorky před tím, než začne s prováděním těchto prací. Objednatel je povinen se vyjádřit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 pracovních dnů od předložení vzorků nebo osvědčení o vhodnosti výrobků a materiálů Zhotovitelem Objednateli. Tam, kde se vyžaduje schválení výrobků, musí být tyto výrobky schváleny ve všech požadovaných parametrech. V tomto smyslu musí buď: VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE strana 3 / 224 (a) (b) být výslovně schváleny Objednatelem, nebo musí odpovídat vzorku výslovně schválenému Objednatelem. Kontrola nebo jakákoliv jiná činnost Objednatele a/nebo Stavebního manažera nesmí být považována za schválení materiálu, výrobků nebo prací, pokud toto nebude písemně potvrzeno Objednatelem nebo Stavebním manažerem (pokud byl Stavební manažer k takovému úkonu Objednatelem zmocněn) s výslovným uvedením následujících údajů: (a) (b) (c) (d) (e) Datum kontroly, Kontrolovaná část smluvních prací, Schválené parametry, Rozsah a účel schválení, Jakékoliv související podmínky. Má se za to, že přímé náklady na vzorky, jejich přípravu a zkoušení byly zahrnuty do pevné smluvní Ceny Dočasné konstrukce a vybavení: Má se za to, že pokud není sjednáno jinak, je povinností Zhotovitele zajistit na své náklady veškeré dočasné konstrukce, mechanismy a nářadí, které jsou nezbytné k řádnému provedení jeho prací. Zhotovitel ke své práci použije pouze kvalitní a pro daný účel určená zařízení a tam, kde je to předepsáno rovněž doložená příslušnými atesty a dokumentací. Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady rovněž veškeré dočasné konstrukce a materiál, potřebný z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (hrazení, zakrytí otvorů, zábradlí, výstražné cedule, oplocení, závory apod.). Zhotovitel nese plnou zodpovědnost za návrh, montáž a odstranění všech dočasných konstrukcí. Harmonogram montáže a demontáže těchto konstrukcí musí být uveden v Harmonogramu. Úplná výkresová dokumentace a výpočty musí být předloženy Stavebnímu manažerovi minimálně 15 pracovních dní před montáží Vykládka, přemísťování a svislá doprava materiálu: Zhotovitel plně odpovídá za vykládku, přemisťování a svislou dopravu veškerého materiálu a výrobků, použitých v souvislosti se smluvními pracemi. Dodávky materiálu na Staveniště budou koordinovány se Stavebním manažerem. Zhotoviteli nebude za žádných okolností dovoleno využívat stávající konstrukce jako prostředku ke zvedání. Všechny zvedací prostředky, které bude Zhotovitel používat, musí být navrženy tak, aby pracovaly přímo z podlahy nebo terénu a musí být učiněna taková opatření, aby zatížení bylo rovnoměrně rozloženo a nebyly poškozovány hotové povrchy stavebních prací a inženýrské sítě. Jejich nasazení je Zhotovitel povinen odsouhlasit v předstihu se Stavebním manažerem Vzrostlá zeleň: Pokud se v prostoru Staveniště nebo jeho bezprostředním okolí nachází vzrostlá zeleň a pokud budou Dokumentací Objednatele a/nebo Dokumentací Zhotovitele nebo Stavebním manažerem některé dřeviny označené jako ochranu vyžadující, je Zhotovitel povinen během dodávání Předmětu plnění zajistit ochranu a péči o tyto stromy a vzrostlé keře. Způsob ochrany je nutno předem odsouhlasit se Stavebním manažerem Odstranění materiálu: Zhotovitel nebude odstraňovat ze Staveniště žádný písek, štěrk, štěrkopísek, zeminu nebo jiný použitelný materiál, který se nachází na Staveništi nebo ve výkopech, ani se tento nestane vlastnictvím Zhotovitele bez předchozího písemného souhlasu Stavebního manažera. Veškerý tento materiál je ve vlastnictví Objednatele, pokud nebude dohodnuto jinak Dopravní předpisy: Zhotovitel musí dodržovat všechny předpisy místních úřadů, policie a dopravních orgánů souvisejících s používáním dopravních prostředků, parkováním, přístupem na Staveniště a dopravními trasami. Zhotovitel na vnějších komunikacích zajistí potřebné značky a tabulky, a ošetřuje je za celou dobu dodávání Předmětu plnění. Na vnitro staveništních komunikacích Zhotovitel zajistí jejich VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE strana 4 / 225 bezpečné šířky, podchodné výšky a potřebné výstražné značky, přechody, svodidla apod. Zhotovitel je zodpovědný za získání všech potřebných povolení od místních úřadů a policie a zaplacení všech poplatků s tím spojených. Zhotovitel nebude svou mechanizací nebo nepoužívanými dopravními prostředky překážet provozu na veřejných silnicích Údržba veřejných a soukromých cest: Zhotovitel bude chránit, udržovat a opravovat způsobené škody na všech veřejných a soukromých cestách a stezkách apod., v souladu s požadavky Stavebního manažera. Všechny škody, které mohou být způsobeny při dodávání Předmětu plnění Zhotovitelem, budou napraveny Zhotovitelem na jeho vlastní náklady ke spokojenosti příslušných správních orgánů a Stavebního manažera a Zhotovitel rovněž uhradí všechny další případné náklady a poplatky z tohoto vyplývající. Zhotovitel provede všechna nutná opatření k tomu, aby zabránil znečišťování veřejných komunikací blátem a jinými nečistotami ze Staveniště, zajistí mytí vozidel a provede okamžitě taková opatření, aby toto znečištění bylo odstraněno v souladu s požadavky Stavebního manažera. Pokud takové opatření nebude okamžitě učiněno, Stavební manažer může zajistit úklid po uplynutí tří (3) dnů od doručení oznámení Zhotovitelem, není-li stanoveno ve Smlouvě jinak a Zhotoviteli snížit fakturaci v tomto smyslu Odstraňování odpadu a udržování pořádku při dodávání Předmětu plnění: Zhotovitel je povinen udržovat průběžně Staveniště čisté a v pořádku a odstraňovat veškerý přebytečný stavební materiál a odpad, který se nahromadí během dodávání Předmětu plnění. Všechen odpad, který vznikne během každodenního dodávání Předmětu plnění, bude ukládán u Zhotovitele do kontejnerů umístěných na určených místech. Odvoz kontejnerů hradí Zhotovitel. Pokud Zhotovitel nebude udržovat Staveniště čisté a v pořádku v souladu s požadavky Stavebního manažera, může zajistit tento úklid Stavební manažer po uplynutí tří (3) dnů od doručení oznámení Zhotovitelem, není-li stanoveno ve Smlouvě jinak a snížit Zhotoviteli fakturaci v tomto smyslu. Jakýkoliv odpad, pokud jej bude třeba skladovat na Staveništi, musí být skladován v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Jakýkoliv nebezpečný odpad zlikviduje Zhotovitel v souladu s obecně závaznými právními předpisy a předloží doklad o likvidaci odpadů. Na Staveništi nebude povoleno spalování jakýchkoli odpadů Hlučnost: Zhotovitel je povinen zajistit zavedení všech opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činností na Staveništi, která jsou podmíněna jakýmkoli obecně závazným právním předpisem nebo nařízením tak, aby byla v souladu s těmito předpisy a nařízeními. Tato opatření se mohou týkat druhu použitých mechanismů, zvoleného způsobu práce, povolené pracovní doby a mohou navíc vyústit ve stanovení maximální hlučnosti na hranicích Staveniště, která nesmí být překročena. Zhotovitel je zodpovědný za dodržování zákonných požadavků, omezení a dohod, společně s dalšími úmluvami a při stanovení své Ceny vzal v úvahu všechny náklady a výdaje, které vzniknou v souvislosti s tímto. Žádné nařízení vydané Stavebním manažerem nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za dodržování zákonných požadavků Znečištění spodních vod: Zhotovitel je povinen provést všechna racionální opatření k zajištění účinné ochrany všech pramenů, podzemních toků, drenáží apod. na Staveništi nebo na přilehlém pozemku před znečištěním, zakalením nebo erozí Výbušniny: Použití výbušnin je zakázáno s výjimkou výslovného písemného souhlasu Stavebního manažera Koordinace prací a vzájemných vztahů: Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci dodávání Předmětu plnění s činností ostatních dodavatelů a spolupracovat v tomto smyslu se Stavebním manažerem a ostatními dodavateli na Staveništi. Zhotovitel je povinen poskytnout Stavebnímu manažerovi všechny informace, potřebné k zajištění koordinace s dodáváním Předmětu plnění včas a řádně. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE strana 5 / 226 1.29 Koordinační a pracovní porady: Stavební manažer nebo jím pověřená osoba bude pravidelně svolávat pracovní a jiné porady, potřebné k řízení a koordinaci Stavby a bude provádět a distribuovat záznamy z těchto porad. Zhotovitel je povinen se těchto porad účastnit prostřednictvím kompetentního a příslušně oprávněného Zástupce Zhotovitele. Zhotovitel zajistí rovněž účast svých subdodavatelů na poradách, pokud bude Stavebním manažerem vyžadována Nepříznivé počasí: Zhotovitel je povinen chránit své práce před poškozením vlivem nepříznivého počasí a využije všech přiměřených a schválených prostředků k tomu, aby zabránil možným zpožděním prací v důsledku nepříznivého počasí. Ochranná opatření nesmí bránit ostatním dodavatelům v pracích. Jakékoliv škody způsobené na pracích Zhotovitele nepříznivým počasím budou napraveny na náklady Zhotovitele. Zhotovitel bude věnovat patřičnou pozornost sledování povětrnostních podmínek, které mohou nastat na Staveništi podle předpovědí místního meteorologického ústavu. Zhotovitel provede taková opatření, která prakticky umožní pokračovat v práci i v průběhu nepříznivého počasí Ochrana prací před poškozením: "Ochrana" ve smyslu používaném v tomto dokumentu znamená požadavek na Zhotovitele chránit jakékoliv výsledky spojené s dodáváním Předmětu plnění od počátku až do doby dokončení dodávání Předmětu plnění. Druh i rozsah použití ochranných prostředků musí být dostatečný k tomu, aby chránil úplně nebo částečně dokončený Předmět plnění před jakýmkoli poškozením způsobeným nešťastnou náhodou nebo jinak tak, jak je pravděpodobné, že k tomu může během dodávání Předmětu plnění Zhotovitelem dojít a s ohledem na povahu prací souběžně prováděných jinými Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen zajistit ochranu svých prací před možným poškozením v důsledku povětrnostních vlivů, stavební činnosti vlastní nebo jiných dodavatelů nebo z jakékoli jiné příčiny, která nastala v průběhu prací Zhotovitele až do doby předání dokončených prací Zhotovitele. Zhotovitel uvědomí Stavebního manažera o jakémkoliv poškození provizorních nebo trvalých konstrukcí jakmile toto nastalo a oznámí rovněž všechny známé informace, nutné ke zjištění příčiny a k zajištění nápravy. Zhotovitel je povinen na své náklady veškeré ochranné prostředky odstranit k termínu Konečného převzetí nebo v případě potřeby tyto prostředky udržovat i po Konečném převzetí, pokud Stavební manažer vydá v tomto smyslu příslušnou instrukci. Zhotovitel je povinen předložit v dostatečném předstihu návrh na provedení ochrany jakýchkoliv výsledků dodávání Předmětu plnění před, během a po Konečném převzetí. Provedení ochranných opatření je rozděleno do tří fází: (a) (b) Před zahájením s dodáváním Předmětu plnění na Staveništi Zhotovitel zajistí prostředky k ochraně svých prací a výrobků po dobu kdy se nacházejí mimo Staveniště, během nakládky, přepravy a vykládky na Staveništi a během dočasného skladování na Staveništi. Během dodávání Předmětu plnění bude Zhotovitel, pokud bude třeba, zajišťovat, udržovat v náležitém stavu, upravovat a přizpůsobovat ochranné prostředky tak, aby tyto chránily dostatečně výsledky dodávání Předmětu plnění během dočasného skladování na Staveništi, provádění Díla, montáže a instalace až do doby dokončení. V případě, že Zhotovitel poškodí nebo odstraní jakýkoliv ochranný prostředek ať už chránící Předmět plnění nebo dílo jiných dodavatelů, je povinen zajistit uvedení do původního stavu. Zhotovitel je povinen vyžádat od Stavebního manažera souhlas před tím než odstraní jakýkoliv ochranný prostředek, který je určen k ochraně prací jiných dodavatelů. Zhotovitel je povinen po odstranění všech ochranných prostředků zajistit rovněž důkladné očištění před Konečným převzetím Zařízení Staveniště, sociální zařízení: Kanceláře, sklady, sociální zařízení a jiné dočasné objekty je Zhotovitel povinen pro vlastní potřeby zajistit a provozovat. Zhotovitel je povinen projednat v předstihu se Stavebním manažerem umístění, připojení a jiné okolnosti, související s jeho dočasným zařízením Staveniště. Je povinen respektovat instrukce Stavebního manažera jak při instalaci zařízení, tak během jeho provozování i při likvidaci po dokončení provádění Díla. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE strana 6 / 227 Zhotovitel je povinen zajistit pro své pracovníky kanceláře, šatny a sociální zařízení v takovém množství, které vyžadují právní předpisy ČR (zejména 103 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění). Za čistotu a úklid sociálních zařízení pro zaměstnance odpovídá Zhotovitel. Buňky, sloužící jako dočasné zařízení Staveniště Zhotovitele pro kanceláře, šatny, skladiště či sociální zařízení, budou funkčně i esteticky vyhovující účelu, pro který budou sloužit, a Stavební manažer si vyhrazuje právo jejich použití schválit. V žádném případě nebude tolerováno využívání plochy přidělené Stavebním manažerem Zhotoviteli pro zřízení zařízení Staveniště jako odkladové plochy pro nepotřebný a starý materiál Zhotovitele. V případě, že Objednatel nebo Stavební manažer zajistil některé objekty zařízení Staveniště centrálně např. kanceláře, skládky, komunikace atd., je Zhotovitel povinen tyto užívat a na jejich provoz příslušně přispívat. V případě potřeby je Zhotovitel povinen zřídit rovněž mobilní soc. zařízení pro potřeby svých zaměstnanců i přímo na pracovišti či v jeho blízkosti. Porušování základních hygienických norem může být pokutováno na základě platných hygienických předpisu Zásobování elektrickou energií a osvětlení: Elektrická energie bude odebírána ze Staveništního přívodu zřízeného Objednatelem nebo Stavebním manažerem. Spotřeba energie bude měřena v odběrném místě a přeúčtovávána Zhotoviteli. Zhotovitel zajistí na své vlastní náklady všechny kabely a prodlužovací kabely, kterých bude třeba v souvislosti s provizorním osvětlením a dodávkou elektrické energie pro potřeby dodávání Předmětu plnění. Veškeré provizorní osvětlení a přívody elektrické energie, instalace, příslušenství atd. musí být instalovány, udržovány a provozovány podle příslušných předpisů. Na pracovištích uvnitř budov, na schodištích a jiných rizikových místech bude mít provizorní osvětlení minimální světelnost lux. Všude jinde bude zajištěno minimální bezpečnostní osvětlení. Zhotovitel zajistí takové osvětlení, jež je nezbytné k tomu, aby práce mohly být prováděny bezpečně a kvalitně. Pro zajištění plynulých dodávek elektřiny bude učiněno vše potřebné. Nicméně není vyloučeno, že v počáteční fázi provádění Díla nebo při plánovaných výlukách bude Zhotovitel nucen použít mobilního generátoru Voda: Voda pro potřeby Stavby bude odebírána z odběrného místa, které Zhotoviteli předá Stavební manažer nebo v případě, že odběrné místo nebude Stavebním manažerem zajištěno, je Zhotovitel povinen si vodu zajistit sám, na své náklady. Zhotovitel zajistí všechny hadice a spojky, které budou potřeba, jakož i případnou ochranu rozvodů před zamrznutím v zimním období. Pokud není určeno jinak, hradí veškerou vodu spotřebovanou na Staveništi Zhotovitel Bezpečnost a ostraha Staveniště: Zhotovitel je povinen každý den po skončení směny zajistit, aby Staveniště bylo ponecháno ve stavu neohrožujícím bezpečnost. Zhotovitel nese veškerá rizika z titulu poškození nebo ztráty svého zařízení, mechanismů, nástrojů, vybavení a materiálu a je povinen udržovat příslušná pojištění. Zhotovitel není oprávněn cokoliv měnit na oplocení nebo do něj jakkoli zasahovat s výjimkou písemného souhlasu Stavebního manažera. Zhotovitel zajistí denní vedení evidence přítomných na Staveništi pro svou potřebu i pro potřeby Stavebního manažera. V případě, že Objednatel nebo Stavební manažer zajistí střežení Staveniště, je Zhotovitel povinen respektovat příslušné pokyny v tomto směru, vybavit své pracovníky identifikačními kartami atd. a podílet se na nákladech. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE strana 7 / 228 2. PLÁN ORGANIZACE PRACÍ A HARMONOGRAMY 2.1 Plán organizace prací (dále jen POV ) a technologické postupy prací Zhotovitele: Zhotovitel je povinen předložit Stavebnímu manažerovi do sedmi (7) dnů po zahájení dodávání Předmětu plnění podrobný plán organizace prací a nejpozději deset (10) pracovních dnů před zahájením jednotlivých prací technologické postupy jednotlivých prací, které mají být zahájeny, ve kterých podrobně rozvede postupy, uvedené v nabídce. Plán organizace prací bude obsahovat zejména: plán řízení Stavby s uvedením funkcí a kompetencí členů řídícího týmu přístupy na Staveniště, plán skládek a logistiku Staveniště histogram nasazení pracovníků a subdodavatelů plán objektů zařízení Staveniště, sociální a jiná zařízení nasazení jeřábů a ostatních zdvihacích zařízení včetně přípojek stavební technologie jednotlivých řemesel a prací plán řízení a kontroly jakosti včetně seznamu kontrolních zkoušek seznam a harmonogram předávání Dokumentace Zhotovitele plán řízení a kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví a požární prevence plán likvidace odpadů plán ochrany výsledků Předmětu plnění před poškozením plán zimních opatření plán ochrany životního prostředí Podrobný plán organizace dodávání Předmětu plnění je předmětem schválení Stavebního manažera a Zhotovitel není oprávněn bez tohoto odsouhlasení na Staveništi cokoli rozmisťovat ani používat. Zhotovitel je povinen zohlednit při jeho zpracování rovněž souběžné práce ostatních dodavatelů na Staveništi dle informací, předaných Stavebním manažerem. V případě potřeby může Stavební manažer žádat rovněž aktualizace výše uvedených postupů s ohledem na měnící se podmínky. 2.2 Harmonogram prací Zhotovitele: Zhotovitel připraví a předloží Stavebnímu manažerovi do sedmi (7) dnů po převzetí Staveniště podrobný harmonogram, který podrobně rozvede Harmonogram uvedený ve Smlouvě. Tento harmonogram bude obsahovat minimálně následující okruhy činností Zhotovitele na Staveništi a mimo něj: požadavky na součinnost Objednatele - termíny pro rozhodnutí a/nebo předávání jakýchkoli jiných informací Objednatelem termíny zpracování a odsouhlasení Dokumentace Zhotovitele termíny předkládání a schvalování vzorků, pokud je jich třeba termíny výroby a dodávek materiálu a zařízení apod. termíny stavebních a montážních prací zkoušení a přejímky prací hlavní vazby na práce a činnosti ostatních dodavatelů a požadovaná součinnost v tomto směru. Harmonogram musí být zpracován v podrobnosti na týdny nebo dny a musí být zpracován v elektronické podobě s použitím SW. Tento harmonogram je předmětem schválení Stavebního manažera a Objednatele a Zhotovitel je povinen zohlednit při jeho zpracování rovněž souběžné práce VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE strana 8 / 229 ostatních dodavatelů na Staveništi dle informací, předaných Stavebním manažerem. V případě potřeby může Stavební manažer žádat rovněž aktualizace výše uvedeného harmonogramu s ohledem na měnící se podmínky a postup dodávání Předmětu plnění. Zhotovitel je povinen tento harmonogram po jeho odsouhlasení pravidelně vyhodnocovat na týdenní bázi, vyhodnocení předkládat na koordinačních poradách a navrhovat opatření při zjištění odchylek. 2.3 Předávání dokumentace: Samostatnou přílohou výše uvedeného harmonogramu bude postup pro předkládání všech výkresů, výpočtů, specifikací, manuálů, vzorků, atestů a výsledků zkoušek požadovaných v rámci plnění prací. Každý výkres, výpočet, specifikace, pracovní postup nebo vzorek předkládaný pro dodávání Předmětu plnění Zhotovitelem bude zařazen s příslušným dokumentačním číslem, popisem a datem předložení. Zhotovitel je povinen akceptovat systém značení výkresů, výpočtů, specifikací a vzorků uvedený dále v těchto podmínkách. 2.4 Detailní harmonogramy speciálních prací: V případě potřeby a na vyžádání Stavebního manažera je Zhotovitel povinen zpracovat rovněž detailní krátkodobý harmonogram speciálních prací, sloužící pro koordinaci zvlášť komplikovaných technologických uzlů. 3. PLÁN KONTROLY A ŘÍZENÍ JAKOSTI 3.1 Požadavky na systém řízení a kontroly jakosti: Při dodávání Předmětu plnění bude uplatňován centrálně systém řízení jakosti (SŘJ). Zhotovitel je povinen plnit požadavky systému řízení jakosti tak, jak jsou uvedeny níže a uplatnit vlastní systémy tak, aby vyčerpávajícím způsobem zajistil soulad projektové dokumentace a specifikací s výsledným dílem. Zhotovitel je povinen zejména vypracovat a se Stavebním manažerem odsouhlasit plán kontroly a řízení jakosti v následujícím členění: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) Rozsah odpovědnosti Zhotovitele v rámci Smlouvy a jméno osoby odpovědné za uplatnění systému řízení jakosti Normy přijaté k provedení prací Seznam Dokumentace Objednatele, specifikací a ostatních technických informací, předložený Objednatelem dle Smlouvy Lhůty vymezené pro archivaci záznamů týkajících se prací Zhotovitele Potvrzení, že veškerý personál zaměstnaný Zhotovitelem je odpovídajícím způsobem vyškolen a má zkušenosti s jemu přidělenými úkoly Postupy při skladování důležitých dodávek a materiálu Soupis kontrol a zkoušek, který bude aplikován v průběhu dodávání Předmětu plnění Soupis vzorků případně maket, určených k odsouhlasení typu, estetického vzhledu nebo funkce Metodiku zjišťování a řešení odchylek nebo nesouladu s normami nebo odsouhlasenými specifikacemi Kalibrace a ověřování všech měřících zařízení používaných na Staveništi Seznam certifikátů, průkazů o shodě a jiných dokladů, prokazujících jakost a kompletnosti dodávky vydávaných při dokončení prací Zhotovitele. Plán řízení a kontroly jakosti se stává po jeho odsouhlasení nedílnou součástí Smlouvy a nedodržování podmínek v tomto plánu uvedených je považováno za podstatné porušení Smlouvy. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE strana 9 / 2210 3.2 Vyhodnocování plánu řízení a kontroly jakosti: Plán řízení a kontroly jakosti bude pravidelně vyhodnocován Zhotovitelem a minimálně jednou měsíčně zpracuje Zhotovitel zprávu o jeho plnění, kterou předá Stavebnímu manažerovi. 4. DOKUMENTACE ZHOTOVITELE 4.1 Dokumentace Objednatele: Zhotovitel je povinen nejpozději před podpisem Smlouvy prověřit, zda Dokumentace Objednatele nemá žádné nedostatky, zda neobsahuje řešení, materiály, konstrukce a pod., které se ukázaly nevhodné při dodávání Předmětu plnění, zda výsledky výpočtů nejsou v rozporu se stanovenými technickými ukazateli. Zjistí-li Zhotovitel takové skutečnosti, je povinen na ně upozornit Objednatele neprodleně. Nemůže-li Objednatel odstranit zjištěné vady do sedmi (7) dnů po té, kdy obdržel upozornění Zhotovitele, sjedná se Zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění včetně dohody o dalším postupu. 4.2 Předkládání a schvalování Dokumentace Zhotovitele: Zhotovitel je zodpovědný za přípravu veškerých dalších stupňů dokumentace, která je zapotřebí pro řádné dodání Předmětu plnění, pokud není stanoveno jinak. Při zpracování Dokumentace Zhotovitele je Zhotovitel povinen striktně dodržovat požadavky uvedené v Dokumentaci Objednatele a odchýlit se od ní může pouze po předchozím souhlasu Objednatele. Všechny výkresy budou mít standardní velikost, tj. A4, A3, nebo A1 a budou příslušně označeny identifikačním jménem akce, jménem Zhotovitele, datem vypracování a daty a stručnými popisy změn. Jakékoli změny oproti předchozím revizím budou zřetelně označeny a to: Stručným popisem v tabulce revizí, která je součástí popisky výkresu s uvedením data změny Označením symbolem revize a zakroužkováním ( bublinou ) označující příslušné místo změny na výkrese. Zhotovitel předloží Objednateli ke čtení všechny své výkresy a ostatní podrobnou dokumentaci v termínech, uvedených v Harmonogramu, avšak vždy v takovém předstihu, který umožní kontrolu a doplnění ze strany Objednatele, nejméně však deset (10) Pracovních dnů před každým takovým termínem uvedeným v Harmonogramu a vypracuje a doručí Objednateli kompletní a podrobný soubor návrhů příslušné Dokumentace Zhotovitele, ohledně příslušné části Předmětu plnění uvedené v Harmonogramu, které budou vycházet z Dokumentace Objednatele a budou v souladu se specifikacemi a standardy Objednatele. Při zpracování návrhů příslušné Dokumentace Zhotovitele, je Zhotovitel povinen striktně dodržovat požadavky uvedené v Dokumentaci Objednatele a odchýlit se od nich může pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele. Návrhy příslušné Dokumentace Zhotovitele budou doručeny Zhotovitelem Objednateli ke schválení v pěti (5) výtiscích (ve 1 paré originálního formátu A1 a ve 4 paré zmenšeného formátu A3, paré budou číslovaná 1 až 5, zmenšené paré bude mít číslo 2 až 5) a rovněž v neuzamknutém a elektronicky kopírovatelném formátu DWG (R2004/R2008/R14) a v PDF na CD nebo DVD. Návrhy dokumentace budou označeny navíc razítkem Dokumentace ke kontrole. Součástí každého paré a CD bude i aktuální platný seznam veškeré vydané dokumentace. Samostatně bude přiložen Předávací záznam projektanta (PZP) specifikující aktuálně vydávané výkresy. PZP bude součástí CD/DVD v otevřeném formátu XLS. Náležitosti seznamu vydávané dokumentace a PZP jsou uvedeny níže v bodě 4.3. Návrhy příslušné Dokumentace Zhotovitele budou v průběhu jejích příprav a změn konzultovány Zhotovitelem s Objednatelem, popřípadě s Objednatelem určenými osobami, podílejícími se na přípravě Dokumentace Objednatele. Paré zmenšeného formátu A3 bude obsahovat všechny výkresy včetně těch, které jsou i v originální velikosti formátu A3 nebo A4. Toto zmenšené paré bude obsahovat i vícestránkové textové dokumenty formátu A4. Dokumentace bude vydávána ke čtení v ucelených celcích tak, aby bylo možné kontrolovat vzájemné souvislosti s ostatními částmi stavby. Vydávání výkresů jednotlivě po částech je přípustné jen VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE strana 10 / 2211 v případě ojedinělých samostatných revizí. Schválení dokumentace Objednatelem nezbavuje obecně Zhotovitele jeho zodpovědnosti za technickou správnost a úplnost Dokumentace Zhotovitele. Objednatel zajistí prověření předané příslušné Dokumentace Zhotovitele a vrátí tuto dokumentaci označenou následujícími kategoriemi: Kategorie výkresu (A) (B) (C) Provedená činnost Prověřeno bez připomínek a postoupeno k realizaci Prověřeno a postoupeno s připomínkami Vráceno k přepracování Prověřené návrhy příslušné Dokumentace Zhotovitele si Objednatel ponechá. Objednatel předá nejpozději do desíti (10) pracovních dní od předložení příslušných návrhů ke čtení své stanovisko k těmto návrhům formou Předávacího záznamu Objednatele (PZO), který bude obsahovat datum vydání, soupis kontrolovaných výkresů, stanoviska k jednotlivým výkresům a případně komentáře, které mohou být uvedeny na samostatných přílohách, přičemž (i) návrhy příslušné Dokumentace Zhotovitele (nebo jejich části) označené jako kategorie A budou použity Zhotovitelem k přípravě příslušné Dokumentace Zhotovitele a na základě příslušné Dokumentace Zhotovitele přikročí Zhotovitel k dodávání Předmětu plnění; (ii) v návrzích příslušné Dokumentace Zhotovitele (nebo jejich částech) označených jako kategorie B je Zhotovitel povinen provést požadované změny a návrhy příslušné Dokumentace Zhotovitele budou znovu předloženy Objednateli ke schválení, nicméně lze podle nich v omezeném rozsahu přikročit ke zpracování příslušné Dokumentace Zhotovitele (a to v rozsahu, ve kterém lze zpracovat příslušnou Dokumentaci Zhotovitele, která by jinak byla označena kategorií A) a na základě takto omezeně zpracované příslušné Dokumentace Zhotovitele přikročí Zhotovitel k dodávání Předmětu plnění v uvedeném omezeném rozsahu; (iii) návrhy příslušné Dokumentace Zhotovitele (nebo jejich části) označené jako kategorie C jsou určeny k přepracování a nelze na jejich základě zpracovat příslušnou Dokumentaci Zhotovitele a přikročit k dodávání Předmětu plnění. V případě, že návrhy příslušné Dokumentace Zhotovitele budou označeny kategorií B a/nebo C je Zhotovitel povinen předložit takové návrhy příslušné Dokumentace Zhotovitele k opětovnému schválení nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne vrácení Objednatelem. Schválení (neschválení) návrhů příslušné Dokumentace Zhotovitele Objednatelem nebo poskytnutí (nebo neposkytnutí) připomínek Objednatele k návrhům příslušné Dokumentace Zhotovitele nebude zbavovat Zhotovitele jakýchkoliv jeho povinností, závazků či odpovědnosti podle této Smlouvy, a to zejména za správnost a úplnost příslušné Dokumentace Zhotovitele. Zhotovitel bude výlučně odpovědný za veškeré vady, chyby či nedostatky v Dokumentaci Zhotovitele (bez ohledu na to, zda jakákoliv taková vada, chyba či nedostatek již byla obsažena či má svůj původ v Dokumentaci Objednatele a/nebo zda jakákoliv taková vada, chyba či nedostatek jsou zapracovány v Dokumentaci Zhotovitele, která byla schválena Objednatelem) a výlučně ponese veškeré náklady na odstraňování jakýchkoliv vad, chyb, nedostatků či pochybení v Dokumentaci Zhotovitele a Objednatel nebude v tomto ohledu jakkoliv odpovědný, není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak. Čistopisy příslušné Dokumentace Zhotovitele budou předány Zhotovitelem Objednateli v pěti (5) výtiscích (ve 4 paré originálního formátu A1 a v 1 paré zmenšeného formátu A3, paré budou číslovaná 1 až 5, zmenšené paré bude mít číslo 5) a rovněž v neuzamknutém a elektronicky kopírovatelném formátu DWG (R2004/R2008/R14) a v PDF na CD nebo DVD. Na žádost Objednatele bude v předpokládaném rozsahu 1x měsíčně Zhotovitelem vydáváno kompletní CD(DVD) s veškerou vydanou Dokumentací Zhotovitele s příslušným seznamem vydané dokumentace VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE strana 11 / 2212 včetně vyznačení aktuálně platné dokumentace. 4.3 Náležitosti Seznamu Dokumentace Zhotovitele SDZ: SDZ bude obsahovat hlavičku projektu, datum vydání. SDZ bude obsahovat položkově jednotlivé dokumenty, přičemž u každé položky bude uvedeno: číslo výkresu (dokumentu), název výkresu (dokumentu), číslo poslední vydané revize, datum, stupeň (Prováděcí / Dílenská / DSKP), číslo aktuálně platné revize pro realizaci, datum odsouhlasení platné revize Stavebním manažerem. Jednotlivé položky budou řazeny do kategorií dle části profese. Jednotlivé profese (A, M, E) budou mít své vlastní samostatné seznamy výkresů. 4.4 Návaznosti a koordinace dokumentace: V případě, že na Staveništi bude pracovat více dodavatelů je Zhotovitel povinen koordinovat Dokumentaci Zhotovitele s ostatními zpracovateli a poskytovat nezbytnou součinnost, zejména nikoli však pouze v následujících položkách: (a) (b) prostupy, otvory, otvory ve zdech, podlahách a ostatní konstrukční prvky základy a kotevní prvky pro zařízení a vybavení. 4.5 Dokumentace skutečného provedení: Zhotovitel zpracuje dva výtisky (ve 2 paré originálního formátu A1). V Dokumentaci skutečného provedení se objeví všechny schválené a provedené změny. Dokumentace skutečného provedení pro účely archivace bude zpracována na podkladě realizační dokumentace a zaměření změn stavby provedené mimo změnový režim realizační dokumentace zpracovaný projektantem (zajistí a předá zhotovitel). Drobné změny a rozměrové odchylky nebudou v této dokumentaci zakreslovány, podrobnost kótování bude omezena na hlavní dispoziční a konstrukční řešení. Součástí bude kompilace skutečného provedení jednotlivých vnitřních profesí do jednoho souboru ve formátu AutoCAD se zařazením jednotlivých profesí do předem stanoveného systému hladin. Předmět plnění nebude splňovat podmínky pro Konečné převzetí, pokud Zhotovitel nepředá Stavebnímu manažerovi a Objednateli Dokumentaci skutečného provedení v konečné podobě ke schválení. Dokumentace skutečného provedení bude rovněž předána v digitální podobě. Dokumentace skutečného provedení nebude provedena v menším měřítku než ostatní prováděcí výkresy a v žádném případě ne menším než v měřítku 1: Dokumentace pro obsluhu a provozní řády: Zhotovitel předá Stavebnímu manažerovi dvě (2) kopie dokumentace pro obsluhu a provozních řádů, které budou podrobně popisovat obsluhu a údržbu pro všechny práce Zhotovitele (včetně takových ustanovení, která jsou potřebná k dodržení všech příslušných požadavků stanovených zejména obecně závaznými právními předpisy). Seznam dokumentace pro obsluhu a provozní řády bude předán Stavebnímu manažerovi nejméně šest (6) týdnů před Technickým převzetím a bude projednán podrobný program předávání jednotlivých částí. Koncept těchto dokumentů Zhotovitel zpracuje a předá Stavebnímu manažerovi nejpozději sedm (7) dní před zahájením komplexních zkoušek. Finální a odsouhlasený výtisk Zhotovitel předá Stavebnímu manažerovi nejpozději do čtrnácti (14) dnů po dokončení prací v podobě, která bude dohodnuta vzhledem k charakteru těchto dokumentů. Dokumenty pro obsluhu a provozní řády budou obsahovat zejména, nikoli však pouze následující položky: (a) (b) (c) (d) Obsah seznam relevantní Dokumentace skutečného provedení popis všech sítí/ zařízení popis provozu všech sítí/zařízení, včetně popisů provozu jednotlivých částí a vybavení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE strana 12 / 2213 (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) schematické výkresy označující hlavní části zařízení a vybavení s kódovým číslem označujícím každou část popis běžných údržbových postupů pro každou síť/instalaci, včetně všech částí zařízení a vybavení, a plán nutných revizních prohlídek seznam výrobců, dodavatelů, montážních firem, obchodních názvů, modelových čísel atd. pro všechny položky materiálu, zařízení a vybavení veškeré vybavení bude označeno jediným kódovým číslem s odvolávkou na číslo ve VSP. Jméno výrobce, jeho adresa a telefonní číslo bude pro každou část vybavení zařízení uvedeno v manuálu spolu se seznamem katalogových čísel pro účely náhrady schémata zapojení pro všechna zařízení a vybavení včetně automatického ovládacího systému kopie dokumentace výrobců, včetně návodů na použití, údržbu apod. kopie podrobné Dílenské a montážní dokumentace všech položek zařízení a vybavení podrobný popis postupu při zapínání a vypínání každé sítě a instalace, jednotlivě nebo celku postup vyhledávání závad postup v případě nečekaného selhání zařízení seznam doporučených náhradních dílů kopie všech dokladů i provedení zkoušek, údaje a výsledky ze zkoušek a prověřování prací Zhotovitel současně rovněž předá dvě sady všech klíčů a dalšího nářadí potřebného k provozu zařízení. 4.7 Zaškolení obsluhy: Zhotovitel je v rámci plnění předmětu Smlouvy povinen zajistit řádné předvedení všech funkcí Předmětu plnění a zaškolení obsluhy a v dostatečném předstihu oznámí Objednateli termíny, ke kterým má Objednatel zajistit své provozní pracovníky a jejich požadovanou kvalifikaci. Zhotovitel předvede zástupcům Objednatele běžnou denní obsluhu a pravidelnou a dlouhodobou údržbu tak, jak jsou naplánovány v dokumentaci pro obsluhu a v provozních řádech. 5. ZPRÁVY A ZÁZNAMY ZHOTOVITELE 5.1 Všeobecné ustanovení: Zhotovitel je povinen vést pravidelné, pravdivé a úplné záznamy o postupu provádění a dodávání Předmětu plnění a je rovněž povinen předkládat na žádost Stavebního manažera týdenní nebo měsíční zprávy o postupu. 5.2 Stavební/ montážní deník: Základním dokumentem, který je Zhotovitel vést od okamžiku převzetí Staveniště až do Konečného převzetí, sloužícím pro denní záznamy je stavební nebo montážní deník. Povinností Zhotovitele je ukončit stavební deník v den Konečného převzetí. Stavební/montážní deník musí obsahovat zejména údaje o: řádně vyplněné titulní strany s informacemi o Zhotoviteli, Stavbě nebo její části, projektantovi, Objednateli a Stavebním manažerovi včetně jmen odpovědných pracovníků a kontaktních adres, počtu zaměstnanců jednotlivých profesí na Staveništi, materiálu dodaném na Staveniště, použitých technologiích a nasazených mechanismech, VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE strana 13 / 2214 rozsahu a charakteru provedených prací, provedených zkouškách, povětrnostních podmínkách, zjištěných vadách v průběhu provádění Díla, přerušení prací a jejich důvodech, jiných významných událostech na Staveništi. Dále jsou zde uvedena vyjádření k záznamům Objednatele, Stavebního manažera a projektanta případně záznamy orgánů státní správy. Záznam v deníku bude k dispozici Stavebnímu manažerovi ráno do 9.00 hod prvního pracovního dne následujícího po dni, kterého se záznam týká. Ve stavebním deníku se nesmí přepisovat, škrtat a vytrhávat jednotlivé stránky. Záznamy o provádění prací smí provádět pouze určená odpovědná osoba obvykle stavbyvedoucí Zhotovitele. Zhotovitel je povinen archivovat stavební deník minimálně deset (10) let, následujících po Konečném převzetí. 5.3 Týdenní zprávy: Týdenní zprávy budou obsahovat obecně vyhodnocení postupu prací Zhotovitele, požadavky na součinnost ostatních partnerů a podstatné informace o plánovaných činnostech v následujícím týdnu. Zpráva bude předložena Stavebnímu manažerovi do 9.00 ráno prvního pracovního dne následujícího týdne po týdnu, kterého se tato zpráva týká. 5.4 Měsíční zprávy: V případě, že o to bude požádán, je Zhotovitel povinen předkládat Stavebnímu manažerovi měsíční zprávu o postupu provádění a dodávání Předmětu plnění. Tato zpráva bude obsahovat následující pravdivé a podrobné informace: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) Hlavní události za uplynulé období a všeobecné vyhodnocení postupu Grafické vyznačení dosaženého postupu, půdorysy a/nebo řezy jednotlivých částí Stavby, barevně vyznačené tak, aby byla zřetelná oblast dokončená k danému datu Vyhodnocení podrobného Harmonogramu Zhotovitele s příslušným komentářem a případnými návrhy na eliminaci skluzů Soupis provedených prací a finanční vyjádření (Zjišťovací protokol) Stav mimo-staveništní výroby a přehled dodaných materiálů a zařízení Přehled pracovních sil a kapacit Zhotovitele a přehled všech subdodavatelských firem, pracujících v hodnoceném období pro Zhotovitele Přehled předané dokumentace s vyhodnocením stavu schvalování Přehled hlavních událostí, očekávaných v následujícím období a případné požadavky na součinnost ostatních partnerů Fotografická dokumentace - sada fotografií postupu prací na Staveništi s daty, ze kterých je zřejmý postup prací Zhotovitele. 5.5 Prováděcí dokumentace a ostatní písemnosti: Zhotovitel bude uchovávat na Staveništi úplné paré výkresové dokumentace s vyznačenými změnami, kopie všech smluv spolu s kopiemi všech instrukcí Stavebního manažera nebo Objednatele, veškeré zaměřovací a vytyčovací nákresy, výsledky zkoušek a ostatní písemnosti a to tak, aby je mohl Stavební manažer kontrolovat. 6. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (DÁLE JEN BOZP ), POŽÁRNÍ OCHRANA (DÁLE JEN PO ) A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (DÁLE JEN ŽP ) 6.1 Všeobecné požadavky: VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE strana 14 / 2215 6.1.1 Základními právními dokumenty, které je Zhotovitel povinen dodržovat při provádění a dodávání Předmětu plnění ve vztahu k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci jsou: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na Staveništích ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů Mimo to bude Zhotovitel dodržovat veškerá nařízení a pokyny Stavebního manažera, která budou Zhotoviteli sdělena odpovídající dohodnutou formou (např. seznámení s provozním řádem Stavby při předávání Staveniště nebo při vstupním školení, zápisy z kontrol BOZP, kontrolních dnů apod.) V případě závažného porušení povinností souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci (kdy by mohlo dojít např. k ohrožení zdraví nebo životů osob) je Stavební manažer oprávněn nařídit Zhotoviteli přerušení prací, a to až do doby, než Zhotovitel povinnost splní, respektive odstraní zjištěný nedostatek. Objednateli v tomto případě rovněž vzniká nárok na smluvní pokutu uvedenou ve Smlouvě a právo pozastavit úhrady na Cenu do doby, než Zhotovitel povinnost splní, respektive odstraní zjištěný nedostatek. Přerušení prací z důvodu porušení povinnosti v oblasti BOZP nebo PO nezakládá důvod k prodloužení termínů/lhůt stanovených pro dodávání Předmětu plnění ani vznik nároku na zvýšení Ceny. Zhotovitel je rovněž povinen na výzvu Stavebního manažera odvolat ze Staveniště zaměstnance, který závažným způsobem porušil zásady BOZP anebo PO Zhotovitel je povinen dodržování všech povinnosti týkající se BOZP, ochrany životního prostředí a PO vyplývajících z příslušných obecně závazných právních předpisů i z ustanovení Smlouvy účinným způsobem zajistit i ve smluvních vztazích se svými subdodavateli. Zhotovitel zajistí, aby každá jednotlivá osoba na Staveništi (v rámci jakéhokoliv subdodavatelského vztahu) pracovala na základě řádně uzavřené a platné smlouvy (např. smlouva o dílo, dohoda o provedení prací apod.). 6.2 Bezpečnost a ochrana zdraví - organizační požadavky: Zhotovitel má svůj systém zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zpracovaný např. ve formě firemní směrnice zajištění BOZP na základě platných obecně závazných právních předpisů odborně způsobilou osobou a schválené statutárním zástupcem firmy. Na základě této směrnice zpracovává před zahájením provádění a dodávání Předmětu plnění Zhotovitel konkrétní plán zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro danou Stavbu S ohledem na ustanovení 102 zákoníku práce, který ukládá Zhotoviteli povinnost soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění, zpracovává Zhotovitel jako součást své nabídky písemné vyhodnocení rizik souvisejících s předmětem jeho díla a návrh technických a organizačních opatření k eliminaci nebo omezení těchto VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE strana 15 / 2216 rizik (v rozsahu a formátu odpovídajícímu charakteru a rozsahu práce). Podle ustanovení 9 Zákona 309/2006 Sb. toto vyhodnocení rizik zpracovává pro Zhotovitele odborně způsobilá osoba, která zajišťuje i další úkoly v prevenci rizik a spolupracuje s vedoucími pracovníky Zhotovitele na Staveništi při konkrétním naplnění ustanovení zákoníku práce, které ukládá Zhotoviteli povinnosti zajistit bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců i ostatních osob zdržujících se s jeho vědomím na pracovišti s ohledem na možná rizik. Je nutné, aby všichni pracovníci vykonávali pouze činnosti, u kterých byli prokazatelně seznámeni s riziky práce. Ostatní osoby pohybující se s vědomím Zhotovitele na Staveništi (např. návštěvy, konzultanti apod.) musí být rovněž prokazatelně seznámeni s riziky Staveniště a nesmí vykonávat žádnou fyzickou činnost vyžadující podrobné seznámení s riziky. V nabídce Zhotovitel uvede jméno a kontakt na odborně způsobilou osobu, zpracovávající příslušná vyhodnocení rizik Součástí plánu zajištění BOZP a jedním z obecných organizačních opatření k eliminaci rizik je systém školení BOZP v rozsahu a frekvencích požadovaných příslušnými předpisy, konkrétními riziky a kvalifikací pracovníka (periodické školení, vstupní školení při nástupu do zaměstnání, příslušné školení podle kvalifikace, seznámení s technologickým postupem a jiné) a lékařské prohlídky podle věku a charakteru práce. Důležitou součástí systému školení je vstupní školení na Staveniště s prokazatelným seznámením zaměstnanců (a jiných pracovníků) s místními poměry na Staveništi tak, aby byla zajištěna dostatečná informovanost všech osob na Staveništi, požadovaná v 103 Zákoníku práce Pro zvýšení povědomí o zásadách BOZP budou mimo výše uvedená školení všichni pracovníci Zhotovitele absolvovat minimálně jednou měsíčně (či častěji dle potřeby) mimořádná krátká školení BOZP (5 až 10 minut) na konkrétní téma (věžová lešení, žebříky, výkopové práce, atd.) podle podkladů Stavebního manažera Zhotovitel zavede jednotlivě systém evidence a registrace úrazů, tak jak to požaduje 105 Zákoníku práce a stanoví související předpisy, zejména Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. Všechny úrazy bude stanovená osoba Zhotovitele evidovat do knihy úrazů uložené u stavbyvedoucího, popř. mistra, aby nemohlo dojít k jejímu zneužití a dodatečnému zapsání úrazů, které se na stavbě nestaly. Knihu úrazů bude Zhotovitel předkládat jednou týdně (zpravidla při kontrolním dnu) ke kontrole Stavebnímu manažerovi, který bude oprávněn pořídit kopii záznamů. Úrazy podléhající registraci podle příslušných předpisů je Zhotovitel povinen ohlásit mimo příslušné orgány stanovené zákonem i Stavebnímu manažerovi a to okamžitě po zjištění úrazu. Toto ohlášení úrazu Stavebnímu manažerovi nezbavuje Zhotovitele povinnosti okamžitě ohlásit úraz na příslušné orgány a podniknout veškerá opatření nutná k záchraně životů a ochraně zdraví osob a majetku. Záznam o úrazu sepisuje nejbližší nadřízený poškozeného podle pokynů a v termínech stanovených platnými předpisy a kopii záznamu poskytne Stavebnímu manažerovi. Na každé stavbě bude mít Zhotovitel minimálně jednoho vyškoleného poskytovatele první pomoci Schopnosti Zhotovitele plnit zákonné požadavky v oblasti BOZP je Stavební manažer oprávněn si ověřit např. formou speciálního dotazníku zaměřeného na BOZP, který Zhotovitel předkládá jako součást nabídky spolu se směrnicí a konkrétním plánem zajištění BOZP na dané stavbě. Po dokončení každé stavby má Stavební manažer právo vyhodnotit činnost každého Zhotovitele z hlediska BOZP a použít toto hodnocení jako jedno z kritérií při zařazení do databáze Zhotovitelů Na Staveništi budou jednoznačně stanoveny pravomoci a povinnosti jednotlivých pracovníků Zhotovitele vzhledem k úkolům v oblasti BOZP (kontrolní činnost, evidence úrazů a podepisování záznamů o úrazech, požární prevence, přidělování a kontrola používání osobních ochranných pracovních prostředků atd.) Zhotovitel předkládá jako součást nabídky celkový technologický postup příslušného obchodního souboru a nejpozději deset (10) pracovních dnů před zahájením prací předkládá podrobný pracovní a technologický postup nebo popis organizace práce zahrnující i dílčí činnosti, zpracovaný tak, aby z něj VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE strana 16 / 2217 byl zřejmý způsob zajištění BOZP při provádění prací, tak jak to požaduje např. Zákon č. 309/2006 Sb. Technologické postupy a popisy organizace práce podléhají schválení Stavebního manažera a bez schváleného technologického postupu není možno práce zahájit. Se schváleným technologickým postupem musí být prokazatelně seznámeni všichni pracovníci, kteří budou práce provádět Vzhledem k tomu, že pády z výšek tvoří statisticky nejvýznamnější příčinu smrtelných úrazů, zpracuje Zhotovitel před zahájením prací na základě vyhodnocení rizika plán opatření proti pádu osob a předmětů z výšky, kde bude stanoven konkrétní způsob ochrany proti pádu u jednotlivých činností, přičemž při návrhu budou vždy přednostně uvažována technicko-organizační opatření (např. vyloučení prací ve výšce provedením určitých operací na zemi nebo uvnitř objektu), poté kolektivní opatření (ochranné zábradlí, lešení, pracovní podlaha, záchytné sítě) a až jako poslední možnost, kdy nelze použít žádnou z předchozích variant, může být navrženo řešení využívající prostředků osobního zajištění pracovníků proti pádu (např. bezpečnostních postrojů). Prostředky osobního zajištění budou však vždy použity jako součást profesionálně navrženého systému zachycení pádu odpovídajícího podmínkám konkrétního Staveniště a sestávajícího z jednotlivých prostředků splňujících požadavky platných předpisů (např. ČSN EN 361, ČSN EN 360, ČSN EN 795, ČSN EN 362 aj.). Schválený plán opatření proti pádu se promítne do příslušných technologických postupů Zhotovitel bude mít zpracován systém kontrol BOZP a PO (např. denní mistr, týdenní stavbyvedoucí, měsíční apod. vyšší nadřízený, mimořádné odborně způsobilá osoba) a bude Stavebnímu manažerovi předkládat zápisy z těchto kontrol včetně záznamů o odstranění závad a případných postihů jednotlivců za nedodržování BOZP a zásad PO. Mimo systém kontrol Zhotovitele bude kontroly BOZP provádět i Stavební manažer (týdenní koordinátor BOZP a mimořádné manažer BOZP). Zhotovitel je povinen informovat (pokud možno s předstihem) neprodleně Stavebního manažera o případných kontrolách nebo jiných akcích orgánů státního odborného dozoru na Staveništi nebo v provozovnách Zhotovitele a o výsledcích těchto kontrol Zhotovitel bude mít k dispozici potřebné právní předpisy a ostatní předpisy související obecně s BOZP a PO a příslušné nezbytné technické normy podle charakteru práce pro rychlé řešení případných sporů. 6.3 Bezpečnost a ochrana zdraví - technické požadavky: Při práci ve výšce nad 1,5 m musí být vždy zajištěna ochrana pracovníků proti pádu a to přednostně kolektivním opatřením tzn. vytvořením bezpečné pracovní podlahy široké min. 600 mm s dvoutyčovým zábradlím o minimální výšce 1100 mm se zarážkou u podlahy o min. výšce 150 mm a max. mezerou mezi vodorovnými tyčemi 470 mm (viz Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., ČSN Lešení a ČSN Ochranné a záchytné konstrukce). Bezpečná pracovní podlaha je zajištěna mimo jiné použitím řádného lešení nebo pohyblivé pracovní plošiny. Pouze pokud nelze z vážných důvodů použít kolektivní opatření použije se osobní zajištění proti pádu např. bezpečnostní postroje jako součást profesionálně navrženého systému zachycení pádu podle ČSN EN 361, ČSN EN 360, ČSN EN 795, ČSN EN 362 aj., přičemž je nutno zajistit řádné zaškolení pracovníků, prohlídku postrojů před použitím, stanovení kotevních bodů a záchranné opatření pro případ pádu jištěné osoby, jak požadují příslušné normy a Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Dalším možným opatřením je použití záchytných sítí pod místem práce (např. při montáži ocelové konstrukce, střešních plášťů apod.) podle ČSN EN , 2 Záchytné sítě Na pracovišti Zhotovitele musí být zakryty všechny otvory a jámy větší než 250 mm, (stejně jako všechny volné okraje), pokud zde hrozí pád z výšky větší než 1,5 m nebo pokud existuje riziko úrazu i při menší výšce pádu nebo menším rozměru otvoru (např. v místech s frekventovaným pohybem osob apod.) - viz Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Kryt otvoru musí být pevně přichycen k podkladu, aby jej nebylo možno náhodně odstranit, a jeho nosnost musí odpovídat předpokládanému použití (tzn. při větších rozměrech otvorů je nutné použít roznášecí konstrukci). Pokud kryt přesahuje úroveň okolní podlahu o více, než 25 mm musí být u něho proveden náběh viz Vyhláška 48/1982 Sb. a ČSN 73 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE strana 17 / 2218 8106. Otvory větších rozměrů je vhodnější opatřit dvoutyčovým zábradlím výšky mm se zarážkou u podlahy min. výšky 150 mm a maximální mezerou mezi vodorovnými tyčemi 470 mm Při práci ve výšce z pracovních košů zavěšených na háku jeřábu, z pohyblivých pracovních plošin, ze závěsných fasádních lávek apod., kde může dojít k náhlému poklesu nebo pohybu pracovní podlahy s pracovníky nebo se mohou pracovníci dostat mimo prostor chráněný zábradlím, musí být pracovníci během práce jištěni bezpečnostními postroji kotvenými k zábradlí plošiny nebo k háku jeřábu, případně jinak podle konkrétních podmínek, tak aby byli pracovníci zajištěni proti pádu i v případě selhání zavěšené pracovní podlahy Zhotovitel bude při realizaci prací (přímo nebo prostřednictvím subdodavatelů) dodržovat bez výjimky a v plném rozsahu veškerou platnou legislativu, ostatní předpisy a normy související s BOZP, PO a ŽP tzn. i v položkách zde v globálním minimu neuvedených jako např. zajištění stability stěn výkopů, používání osobní ochranné pracovní prostředky (dále rovněž OOPP ), vertikální a svislé komunikace aj.) Lešení všech typů musí být vždy montována, používána a demontována v souladu s návodem a provozními podmínkami výrobce a ustanoveními příslušných předpisů a norem - včetně technické dokumentace a předávání lešení, týdenních prohlídek, značení atd. viz ČSN , ČSN Podle ČSN samostatně stojící věžová lešení (pojízdná i stabilní) nesmí být nikdy vyšší než je trojnásobek nejmenšího půdorysného rozměru (rozšíření základny opěrkami nebo výsuvnými rámy umožní zvětšit výšku lešení). Na lešení se vystupuje pouze vnitřkem (průleznými otvíravými poklopy v podlahách, maximální svislá vzdálenost mezi pomocnými podlahami je 4 m, při přemisťování nesmí být na lešení žádné osoby ani materiál, během práce z lešení musí být zabržděna pojezdová kola Veškeré Staveništní rozvody elektroinstalací musí být vybaveny ochranou odpojením od zdroje (tzv. proudovým chráničem, jehož jmenovitý vybavovací proud nepřekročí 30 ma) podle ČSN Tomuto musí být přizpůsobena i elektroinstalace veškerého strojního a jiného zařízení používaného Zhotovitelem včetně ručního elektrického nářadí, zásuvek, rozvaděčů a přívodních kabelů, které musí splňovat ustanovení ČSN a ČSN případně jiných norem a předpisů, platných v době provádění prací Pro všechny stroje a strojní zařízení, a to zejména pro vyhrazená technická zařízení (zdvihací, tlaková, elektrická, plynová) s důrazem na vyhrazená technická zařízení zdvihací, platí zásada, že od prvního dne jejich použití na Staveništi musí být k dispozici řádné provozní doklady obsahující návod k použití a provozní a montážní podmínky výrobce, údaje o provedených revizních a jiných prohlídkách (v intervalech dle příslušných předpisů a před každým novým uvedením do provozu na stavbě po přepravě), doklady o kvalifikaci a zaškolení obsluhy se jmenovitým uvedením osob oprávněných obsluhovat zařízení, kvalifikace a kontakt na revizního technika, který provedl revize a zaškolení obsluhy (např. podle ČSN pro pohyblivé pracovní plošiny, ČSN a ČSN pro jeřáby a ČSN pro stavební výtahy). Věžové a mobilní jeřáby musí být odpovídajícím způsobem pojištěny proti důsledkům havárie nebo poškození Kromě osvětlení vlastního pracoviště musí Zhotovitel zajistit odpovídající osvětlení přístupů na pracoviště a příslušných únikových tras a nouzových východů, podle požadavků Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. případně Vyhlášky č. 48/1982 Sb. Při montáži dočasného osvětlení je třeba dbát na to, aby nevhodným umístěním svítidel nedošlo ke zhoršení pracovního prostředí (oslnění) a zvýšení rizika úrazu nebo požáru (např. položením svítidla na podlahu apod.). Všechna svítidla budou zavěšena na odpovídající konstrukce do dostatečné výšky, aby se eliminovala výše uvedená rizika Zhotovitel zajistí, aby na základě vyhodnocení rizik byli všichni pracovníci na jeho pracovišti vybaveni a používali odpovídající osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP), tak jak to ukládá 104 zákoníku VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE strana 18 / 2219 práce a blíže určují další předpisy (např. Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kde Příloha 3, mimo jiné, vyžaduje použití ochranných přileb pro všechny práce na Staveništi (odpovídající ČSN EN 397), ochrannou obuv pro většinu Stavebních činností, výstražné reflexní vesty pro práce s rizikem střetu s vozidly, ochranné brýle pro práce s rizikem úrazů očí, atd.). Ostatní osoby pohybující se s vědomím Zhotovitele na Staveništi (např. krátkodobé návštěvy, konzultanti apod.) musí jako minimum v každém případě používat ochrannou přilbu (odpovídající ČSN EN 397), ochrannou obuv a výstražnou vestu a to po celou dobu pobytu na Staveništi, případně i jiné OOPP podle charakteru prostředí a konkrétních rizik (např. ochrana očí, sluchu, horních cest dýchacích), které ji je Zhotovitel povinen zajistit, bez ohledu na smluvní vztah Zhotovitel zajišťuje pro pracovníky na Staveništi odpovídající sociální podmínky včetně místnosti pro oddech, sušení oděvů a hygienických zařízení (šatna, umývárna a záchody) v rozsahu a standardu stanoveném patřičnými předpisy (min. 4 záchody pro 150 mužů a další záchod pro každých dalších 50 mužů) Na Staveništi musí být dodržovány určené trasy pro Staveništní mechanizmy a trasy pro pěší, které jsou předem stanoveny a označeny tak, aby bylo v maximální možné míře eliminováno nebezpečí střetu chodců s vozidly (nejlépe oddělením tras pro pěší od tras pro vozidla prostorovým uspořádáním nebo fyzickou zábranou). Staveništní mechanizmy musí být vybaveny světelnou a akustickou signalizací couvání nebo je při couvání musí navádět kompetentní osoba. Na nebezpečných místech (např. výjezd ze stavby apod.) musí být couvání zajištěno další osobou vždy Zhotovitel umisťuje na Staveništi v místech s rizikovou činností v dostatečném množství bezpečnostní značky v souladu s Nařízením vlády č. 101/2005 Sb. a podle Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., které zavádí požadavky Směrnice EU 92/58/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnostní značky na pracovišti Staveniště musí být jako venkovní pracoviště dle Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. zajištěno proti vstupu nepovolaných osob a k tomu účelu musí být zajištěna evidence a kontrola vstupu osob (v rozsahu a způsobem odpovídajícím velikosti a složitosti stavby) a venkovní oplocení, které rovněž plní funkci ochrany veřejnosti před riziky stavby. 6.4 Požární ochrana a prevence: Zhotovitel bude po celou dobu provádění a dodávání Předmětu plnění dodržovat veškeré právní a ostatní předpisy související s požární ochranou, tak jak to požaduje zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění předpisů pozdějších, zejména 5 a 6, a dále veškeré pokyny Stavebního manažera i nad rámec obecně platných předpisů, která budou Zhotoviteli sdělena odpovídající dohodnutou formou Zhotovitel bude provádět veškeré práce na Staveništi tak, aby nevytvářel zbytečná požární nebezpečí, tzn. především vyloučí v maximální možné míře veškeré činnosti vyžadující použití otevřeného ohně a bude ze svých pracovišť průběžně odstraňovat odpadový materiál (zejména hořlavý) do určených míst, kontejnerů apod. mimo stavební objekty. Pálení odpadových a jiných materiálů (včetně klestí a odstraňovaných křovin, trávy, obalových materiálů apod.) na otevřeném ohništi je přísně zakázáno. V případě, že použití otevřeného plamene je nutné z technologického hlediska (např. svařování a řezání plamenem, natavování asfaltových pásů apod.) podnikne Zhotovitel všechna nezbytná organizační a technická opatření k eliminaci požárního nebezpečí a zábraně vzniku požáru, včetně doložení písemného souhlasu k provádění těchto prací a zajistí rovněž podle konkrétních podmínek odpovídající prostředky pro likvidaci případného požáru (např. dostatečný počet vhodně umístěných a prokazatelně provozuschopných hasících přístrojů, funkční hydranty atd.) VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE strana 19 / 2220 6.4.3 Dokumentaci požární ochrany podle 27 Vyhlášky č. 246/2001 Sb. vydané na základě zákona č. 133/1985 Sb., zpracovává, případně vede odborně způsobilá osoba, požární technik nebo preventista Zhotovitele v rozsahu a bodech odpovídajícím konkrétním podmínkám Staveniště a pracoviště Zhotovitele. Zvláštní pozornost věnuje Zhotovitel zpracování dokumentace požární ochrany v případech, kdy jsou jeho činnosti na Staveništi začleněny do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím (např. svářečské práce) v každém případě však bude jako minimum pro stavbu zpracován požárně evakuační plán a požární poplachová směrnice (v rozsahu a formátu odpovídajícím počtu pracovníků a podmínkám Staveniště a ve spolupráci se Stavebním manažerem, tak aby byly tyto dokumenty koordinovány v rámci stavby), dále musí být vedena požární kniha a příslušná dokumentace o školení zaměstnanců U svařování a řezání plamenem bude Zhotovitel dodržovat v plném rozsahu ustanovení příslušných norem a to zejména ČSN v celém rozsahu s důrazem na čl povinnost vyhodnotit, zda se nejedná o práce se zvýšeným nebezpečím, čl v případě zvýšeného nebezpečí svařovat pouze na písemný příkaz po provedení v něm uvedených doplňujících bezpečnostních opatření, čl zajištění odborného dohledu, čl kontrola pracoviště před zahájením svářečských prací, čl odstranění hořlavých látek v místě svařování a další články této normy upřesňující požadavky na osobní ochranné pracovní prostředky (čl. 7.1, 7.2, ), kvalifikaci svářeče (Příloha B čl. B.3), zdravotně nezávadné pracoviště (čl , 5.2.5, ), kontrolu pracoviště po dobu minimálně 8 hodin po skončení práce (čl ) a technický stav svařovacích zařízení (např. ustanovení čl. 4.6 ČSN o neumisťování lahví se stlačeným plynem do proudové smyčky svařovacího proudu a čl. 7.2 o povinnosti chránit zařízení pro obloukové svařování před účinky vody) a dále ustanovení ČSN (např. zajištění stability lahví, jejich přeprava a ochrana) a při obloukovém svařování kovů bude Zhotovitel dodržovat v plném rozsahu ustanovení ČSN , ČSN Při skladování kovových tlakových lahví bude Zhotovitel dodržovat mimo jiné příslušná ustanovení ČSN a při skladování nebezpečných látek a hořlavých kapalin zejména příslušná ustanovení Vyhlášky č. 48/1982 Sb. a ČSN Zhotovitel je povinen dbát na to, aby všechny únikové cesty uvnitř i vně stavebních objektů (viz příloha Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.), jakož i nástupní plochy pro provedení hasebního zásahu, zůstaly za všech okolností volné a průchodné a řádně osvětlené a veškeré technické prostředky pro signalizaci a likvidaci požárů (pokud jsou na stavbě použity) byly funkční a nepoškozené. Poškozování a odstraňování prostředků sloužících pro požární ochranu stejně jako blokování únikových cest (a to i v případě únikových cest neoznačených, jejichž úniková funkce je zřejmá např. schodiště, hlavní východy apod.) bude posuzováno jako hrubé porušení smluvních vztahů, které zároveň nevylučuje postih podle zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně. Označení únikových cest a východů jakož i informace o umístění věcných prostředků PO se řídí Nařízením vlády č. 11/2002 Sb Při vzniku požáru (i menšího rozsahu) je Zhotovitel povinen jej ohlásit místně příslušné jednotce hasičského záchranného sboru, postupovat podle příslušné požární poplachové směrnice a v případě, že nelze požár uhasit vlastními prostředky, vyhlásit předepsaným způsobem poplach a zajistit přivolání hasičů. O všech požárech (i menšího rozsahu) a souvisejících krocích je Zhotovitel povinen informovat neprodleně Stavebního manažera. 6.5 Ochrana životního prostředí: Zhotovitel před zahájením prací předloží svůj systém péče a ochrany životního prostředí během realizace díla (nejlépe ve formě konkrétního plánu opatření na ochranu životního prostředí na Staveništi) předpokládající jako minimum dodržování všech platných předpisů souvisejících s ochranou životního prostředí, počínaje zákonem č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění předpisů pozdějších, a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění předpisů pozdějších. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE strana 20 / 22 Zobrazit více
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek Více Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy
Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396 Více SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY
SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY Číslo zhotovitele: " " ------------------------------------------------------------------------- uzavřená podle ustanovení 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník Více 59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ
59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného Více VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ
VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA STAVEBNÍ ZAKÁZKU VMVP, JAROŇKOVA GALERIE - STAVEBNÍ ÚPRAVY INTERIÉRU Obsah: 1. Soupis zadávacích podmínek 2. Projektová dokumentace v elektronické Více ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP. Oznámení o zahájení zadávacího řízení
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA Oznámení o zahájení zadávacího řízení Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu na služby Zadavatel veřejné zakázky Obec Vinařice, Více PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla )
PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel Pravidel Účelem Pravidel je přispět k zajištění maximální bezpečnosti Více 2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.
Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět, Více ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona Více Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele
Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále Více Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Příloha č. 1 Ke Smlouvě o nájmu dopravního prostředku č. [ ] ze dne [ ] VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU účinné ode dne 1.2.2014 Tyto Všeobecné obchodní podmínky nájmu dopravního Více Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk
Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého Více MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE
MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení Více NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany
Příloha č. 3 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO o dodávce stavebních prací uzavřené ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel : AVEFLOR, a. s., Budčeves 26, Více VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ ÚČINNOST OD: 15. 1. 2014 Štěpán MALEČ -RECOM Obránců míru 1259, Strakonice 386 01 tel.: 380 421 900, fax: 380 421 901 Více Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení
Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení bezpečnostní návod JB-1.10 SÚJB prosinec 2010 vydání 1 Jaderná bezpečnost Více Obecná část Podmínek. 1. Předmět Podmínek
Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti ha-vel internet s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 8. 2. 2014. Obecná část Podmínek 1. Předmět Více CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení
Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Více POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR
POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR 1. ÚVOD...3 2. ROZHODNUTÍ MINISTRA..3 3. SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY.. 4 3.1. PODKLADY KE SMLOUVĚ.5 3.1.1. PŘÍLOHY I PROGRAM OCHRANY OZONOVÉ Více SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.
SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických Více ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Stěhovací služby Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Více samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu.
ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 274/2001 SB., O VODOVODECH A KANALIZACÍCH PRO VEŘEJNOU POTŘEBU A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VODOVODECH A KANALIZACÍCH), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ: zákona č. 320/2002 Sb., Více BEWERT spol. s r.o. Znalecká kancelář 160 00 Praha 6, Půlkruhová 813/34 IČ: 60 48 66 35
BEWERT spol. s r.o. Znalecká kancelář 160 00 Praha 6, Půlkruhová 813/34 IČ: 60 48 66 35 Čj: Be/To/05-01/02/2010. EXPERTNÍ POSUDEK Posouzení kvality inženýrských činností prováděných mandatářem, společností Více Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.
Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1 Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Více Všeobecné obchodní podmínky strana 1 / 15
strana 1 / 15 MgA. Zdeněk Klauda - FinalTek.com Bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s. Mikovcova 574/3, 120 04 Praha 2 - Vinohrady Na Příkopě 19, 117 19 Praha 1, ČR zapsán v ŽR, příslušný ÚMČ Praha 2 Číslo Více POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.
POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních Více VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických Více Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek