Source: http://assindnu.it/edilizia-e-infrastrutture/circolari-12650/5317-appalti-pubblici-da-itaca-le-istruzioni-per-la-programmazione.html
Timestamp: 2019-02-22 06:41:59+00:00
Document Index: 179065076

Matched Legal Cases: ['art.21', 'art. 21', 'art. 21', 'art. 3', 'art. 51', 'art. 23', 'art. 63', 'art. 106', 'art. 21', 'art. 1', 'art. 9', 'art. 3', 'art. 128', 'art.21']

Confindustria Sardegna Centrale - APPALTI PUBBLICI: da ITACA le istruzioni per la programmazione
Sei qui: Home Edilizia e infrastrutture Circolari APPALTI PUBBLICI: da ITACA le istruzioni per la programmazione
In particolare, detto manuale è stato elaborato dal Gruppo di lavoro “Osservatori contratti pubblici” presso ITACA, e contiene le “istruzioni per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi di cui all’art.21 d.lgs.50/2016”, ossia il Codice dei contatti pubblici, nonché gli “indirizzi operativi per il calcolo del valore stimato dell’appalto e per la redazione del prospetto economico degli appalti di servizi e forniture”. Ad integrazione del quadro di supporto operativo alle amministrazioni nella compilazione e pubblicazione dei programmi, sono state altresì pubblicate 35 “FAQ” esplicative, elaborate dal MIT, di sintesi dei principali temi affrontati nel suddetto manuale.
Come noto, “la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento” (Allegato 4/1 al D.lgs. 118 del 2011). La disciplina della programmazione nei lavori pubblici è contenuta all’art. 21 del Codice che riporta sia i principi generali del programma degli acquisti sia, appunto, la programmazione dei lavori pubblici. Da tale articolo deriva l’obbligo delle amministrazioni aggiudicatrici di adottare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici (nonché i relativi aggiornamenti annuali) da includere nel Documento unico di programmazione (DUP).
Ai sensi dell’art. 21, co. 3 del Codice, il programma triennale (e relativi aggiornamenti annuali) contiene i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100mila euro e indicano i lavori da avviare nella prima annualità. Per i lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica (comma 3). Nel manuale, la programmazione di un lavoro viene meglio definita come “intervento”, per il quale si intende l’unità di programmazione ovvero l’oggetto cui si riferiscono le informazioni delle singole “righe” delle schede D, E e D (vedi di seguito), da compilare in fase di redazione dei programmi, individuato da un Codice Unico (di intervento) (CUI) e comprendente forniture e servizi cosiddetti “connessi” ossia necessari alla realizzazione dello stesso.
Più specificatamente, nella programmazione l’intervento coincide “con l’intero lavoro con la sola eccezione del caso in cui il lavoro sia frazionato in più lotti funzionali da intendersi secondo la definizione dell’art. 3 comma 1, lettera qq) del Codice” (FAQ n. 5). Ciò in coerenza con l’art. 51 del Codice, che consente alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti gli appalti pubblici con lo scopo di consentire una più larga partecipazione alle gare con riferimento alle microimprese, oltre alle piccole e medie imprese. L’appartenenza allo stesso intervento, non pregiudica la possibilità di realizzare più procedure di affidamento (come nel caso di appalto per la realizzazione dell’opera e l’affidamento di servizi di progettazione) e, pertanto, successivamente dare luogo a più contratti di appalto o concessione. Ne discende che - seppure l’amministrazione può comunque decidere includere in programmazione interventi o acquisti di importi inferiore alla suddetta soglia (vedi FAQ n. 3) – la corretta di determinare l’importo dell’intervento consente di capire per quali lavori è d’obbligo l’inserimento nella programmazione.
Per quanto riguarda la definizione dei livelli minimi di progettazione, il Regolamento rimanda all'ulteriore decreto del MIT sui livelli di progettazione di cui all'art. 23, co. 3 del Codice che, pur avendo completato il suo iter di approvazione, non è ancora in vigore. Nel caso in cui si sia provveduto ad un incarico di progettazione unico per due o più lotti funzionali, il gruppo ITACA (FAQ n. 20) chiarisce che i costi della progettazione potranno essere imputati a discrezione:
Salvo il caso della manutenzione ordinaria, che non essendo configurata come investimento non rientra nell’ambito di obbligatorietà del CUP, il lavoro coincide di norma con l’intero il progetto individuato univocamente dal Codice Unico di Progetto rilasciato dal DIPE. Nel caso in cui il lavoro sia frazionato in più lotti funzionali, gli stessi presenteranno di norma lo stesso CUP.
Riguardo alle modalità di computo degli importi, le stesse “istruzioni operative” chiariscono come calcolare il valore globale dell’appalto in caso di ripetizione di lavori o di servizi analoghi, di specifiche clausole contrattuali, di modifiche dei contratti durante il periodo di efficacia o sotto specifiche soglie “de minimis”, di proroga per l’individuazione per il nuovo contraente, di diritto dell’appaltatore alla risoluzione del contratto e, infine, in caso di rinnovo espresso. Per quanto riguarda la ripetizione di lavori già eseguiti dall’operatore economico, questa è affidata all’aggiudicatario dell’appalto iniziale - nel corso del triennio successivo alla stipulazione del contratto - con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, computandone l’importo nel valore globale dell’appalto ai fini dell’applicazione delle soglie (comunitarie) di cui all’articolo 35, comma 1 del codice (art. 63, co. 5 del Codice).
Con riferimento alle modifiche contrattuali, l’articolo 106, comma 1, raggruppa in sé in modo organico una serie di disposizioni che nella precedente disciplina codicistica e regolamentare erano trattate in modo non uniforme. In tali casi, ai fini della quantificazione dell’importo complessivo si considerano “le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità”, che “devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. [...]” (art. 106, co. 1, del Codice). Come ricordano le istruzioni, le modifiche ai contratti di appalto (nei settori ordinari e nei settori speciali) possono avvenire senza l’attivazione di una nuova procedura di affidamento nelle seguenti ipotesi tassative:
Non riguarda invece i lavori il rinnovo espresso del contratto, per il quale le “istruzioni operative” si limitano a chiarire che deve essere stato reso esplicito all’interno del disciplinare di gara per l’affidamento di sevizi e forniture fa riferimento alle condizioni previste nel (bando tipo ANAC n. 1/2017, delibera n. 1228 del 22 novembre 2017). Ciò implica che l’importo deve essere computato nel valore stimato dell’appalto di cui all’articolo 35. Infine, nelle indicazioni è inserito un prospetto economico riassuntivo delle voci di spesa che concorrono a formare il quantum necessario a dare esecuzione all’appalto.
A tale proposito si ricorda che il Regolamento, a sua volta, ha dato attuazione proprio all’art. 21, comma 8, del Codice, che aveva demandato ad un apposito decreto ministeriale il compito di completare il quadro normativo della programmazione. Con tale disposizione, il Ministero ha messo a punto, tra le varie disposizioni, i criteri per la definizione degli ordini di priorità nella realizzazione degli interventi. In particolare, nel decreto hanno la precedenza i lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti al verificarsi di calamità naturali (di nuova previsione), i lavori di completamento delle opere incompiute, i lavori di manutenzione, i lavori di recupero del patrimonio esistente, i lavori che abbiano un progetto definitivo o esecutivo già approvato, i lavori cofinanziati con fondi europei (prima non previsti), nonché i lavori per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.
Infatti, ai sensi del codice e del DM 14/2018 l’oggetto del programma triennale dei lavori pubblici non è costituito dai soli interventi (lavori o loro lotti funzionali), ma anche dalle opere incompiute, così come definite dall’art. 1 del DM 42/2013 o dagli immobili disponibili che, tramite cessione, possono contribuire alla copertura finanziaria di un intervento ricompreso nel programma, laddove connessi al finanziamento o alla realizzazione di un intervento ricompreso nel programma (FAQ n. 4). Più dettagliatamente, l'allegato I al DM, i modelli per la programmazione dei lavori, che potranno essere adottati a decorrere dal periodo di programmazione 2019-2021. A partire da tale triennio, le stazioni appaltanti dovranno compilare:
Nel manuale viene osservato che il programma triennale dei lavori prevede due fasi distinte dell’adozione e dell’approvazione, al termine delle quali, vi è l’obbligo di pubblicazione dei relativi atti, al fine di consentire, entro un tempo massimo, la presentazione di eventuali osservazioni. Lo schema riassuntivo della tempistica di adozione, approvazione e pubblicità del Programma triennale dei lavori è il seguente:
Il DM chiarisce che possono essere inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici anche uno o più lotti funzionali di un lavoro, in tal caso è necessaria l’approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali dell’intero lavoro, ovvero il progetto di fattibilità tecnica ed economica, quantificando le risorse necessarie all’intero lavoro (art. 9, co. 9). Per l’inserimento nell’elenco annuale di detti lotti funzionali di importo pari o superiore a 1 milione di euro è necessario il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intero lavoro, al di sotto di tale soglia è necessario il documento di fattibilità delle alternative progettuali dell’intero lavoro, quantificando le risorse finanziarie necessarie (art. 3, co. 10 del DM cit.)
Le modifiche devono essere sempre pubblicizzate con le stesse modalità previste per l'atto iniziale (cfr. il previgente art. 128 del d.lgs. n. 163/2006). Relativamente ai casi nei quali è consentita la realizzazione dell’intervento anche senza necessario aggiornamento del programma, nel manuale si elencano:
A completamento del manuale ITACA ha pubblicato le FAQ del MIT per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all’art.21 del d.lgs.50/2016 e s.m.i. e al d.m. 14/2018. Le FAQ sono volte a dare risposta alle amministrazioni sui quesiti più ricorrenti nel corso dell’elaborazione del programma, analizzando ad es. le condizioni per l’inserimento di un intervento nel programma triennale e nell’elenco annuale dei lavori, delle opere incompiute e degli immobili in diponibilità nonché gli importi da riportare nelle schede del programma triennale dei lavori, i casi in cui si procede all’aggiornamento in corso d’anno del programma e le procedure di affidamento in assenza di approvazione del programma e in merito alle modalità di ricorso alle centrali di committenza (FAQ n. 1-35).