Source: http://slideplayer.org/slide/3692141/
Timestamp: 2016-10-27 01:27:42
Document Index: 289551938

Matched Legal Cases: ['§ 271', '§ 5', '§ 2', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', '§ 271', '§ 323', '§ 280', '§ 286', '§ 642', '§ 643', '§ 649', '§ 2', '§ 4', '§ 5', '§ 6', '§ 6', '§ 6', '§ 6', '§ 6', '§ 6', '§ 8', '§ 6', '§ 642', '§ 649', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH']

Günther Jansen, Vorsitzender Richter am OLG Hamm Bauverzögerung und Leistungshindernisse Bauverzögerungen und Leistungshindernisse - Bauzeit, Rechtsfolgen. - ppt herunterladen
Veröffentlicht von:Herrick Zenger
Präsentation zum Thema: "Günther Jansen, Vorsitzender Richter am OLG Hamm Bauverzögerung und Leistungshindernisse Bauverzögerungen und Leistungshindernisse - Bauzeit, Rechtsfolgen."— Präsentation transkript:
Günther Jansen, Vorsitzender Richter am OLG Hamm Bauverzögerung und Leistungshindernisse Bauverzögerungen und Leistungshindernisse - Bauzeit, Rechtsfolgen von Ablaufstörungen, technische oder rechtliche Unausführbarkeit des Werks 2
Günther Jansen, Vorsitzender Richter am OLG Hamm Bauverzögerung und Leistungshindernisse A. Die Bauzeit I. Die Bedeutung der Bauzeit Drei Faktoren sind beim Bauen von zentraler Bedeutung: -Die Erstellung eines mangelfreien und funktionsfähigen Bauwerks -Die Einhaltung des Kostenplans -Die Einhaltung der vereinbarten Termine = Bauzeit („Zeit ist Geld“) 3
Günther Jansen, Vorsitzender Richter am OLG Hamm Bauverzögerung und Leistungshindernisse A. Die Bauzeit II. Was verstehen die Beteiligten eigentlich unter der „Bauzeit“? -Auftraggeber/Investor -Generalunternehmer/Auftragnehmer -Architekt -Nachunternehmer 4
Günther Jansen, Vorsitzender Richter am OLG Hamm Bauverzögerung und Leistungshindernisse A. Die Bauzeit III. Die rechtlichen Grundlagen 1. Bloße Vereinbarung des Fertigstellungszeitpunktes 2. Vereinbarung von Zwischen-/ Einzelfristen durch Einbeziehung von Bauablaufplänen a. Verschiedene Arten von Ablaufplänen -§ 271 Abs. 1 BGB -§ 5 VOB/B -Bauzeit wird vertraglich festgelegt -Bauablauf- bzw. Bauzeitenpläne 5
Günther Jansen, Vorsitzender Richter am OLG Hamm Bauverzögerung und Leistungshindernisse Terminliste 6
Günther Jansen, Vorsitzender Richter am OLG Hamm Bauverzögerung und Leistungshindernisse Balkenplan 7
Günther Jansen, Vorsitzender Richter am OLG Hamm Bauverzögerung und Leistungshindernisse Vernetzter Balkenplan 8
Günther Jansen, Vorsitzender Richter am OLG Hamm Bauverzögerung und Leistungshindernisse A. Die Bauzeit III. Die rechtlichen Grundlagen 1. Die bloße Vereinbarung des Fertigstellungszeitpunktes 2. Vereinbarung von Zwischen-/ Einzelfristen durch Einbeziehung von Bauablaufplänen a. Verschiedene Arten von Ablaufplänen -Terminliste -Balkenplan -Netzplan -Vernetzte Balkenpläne 9
Günther Jansen, Vorsitzender Richter am OLG Hamm Bauverzögerung und Leistungshindernisse A. Die Bauzeit III. Die rechtlichen Grundlagen 1. Die bloße Vereinbarung des Fertigstellungszeitpunktes 2. Vereinbarung von Zwischen-/ Einzelfristen durch Einbeziehung von Bauablaufplänen a. Verschiedene Arten von Ablaufplänen b. Maßgebend ist der jeweilige Vertragsverhältnis 10
Günther Jansen, Vorsitzender Richter am OLG Hamm Bauverzögerung und Leistungshindernisse A. Die Bauzeit III. Die rechtlichen Grundlagen 1. Die bloße Vereinbarung des Fertigstellungszeitpunktes 2. Vereinbarung von Zwischen-/ Einzelfristen durch Einbeziehung von Bauablaufplänen a. Verschiedene Arten von Ablaufplänen b. Maßgebend ist der jeweilige Vertragsverhältnis c. Die Einbeziehung der Bauablaufpläne in den jeweiligen Vertrag Grundsatz: Pläne, die den Bauablauf regeln, sind nur dann verbindlich, wenn die Vertragsparteien diese Fristen und Termine verbindlich miteinander vereinbart haben = Vertragsfristen 11
Günther Jansen, Vorsitzender Richter am OLG Hamm Bauverzögerung und Leistungshindernisse A. Die Bauzeit III. Die rechtlichen Grundlagen 1. Die bloße Vereinbarung des Fertigstellungszeitpunktes 2. Vereinbarung von Zwischen-/ Einzelfristen durch Einbeziehung von Bauablaufplänen 3. Einzelfälle IV. Sonderfall: Verzögerte Vergabe V. Ergebnis 12
Günther Jansen, Vorsitzender Richter am OLG Hamm Bauverzögerung und Leistungshindernisse B. "Ablaufstörungen" durch Anfall von Mehrmengen, Änderungen des Bauentwurfs, Zusatzaufträge und „Erschwernisse“ I. Mehr- und Mindermengen, § 2 Abs. 3 VOB/B 1. Vergütung a. BGB-Vertrag b. VOB/B 2. Bauzeit a. BGB-Vertrag b. VOB/B 13
Günther Jansen, Vorsitzender Richter am OLG Hamm Bauverzögerung und Leistungshindernisse B. "Ablaufstörungen" durch Anfall von Mehrmengen, Änderungen des Bauentwurfs, Zusatzaufträge und „Erschwernisse“ II. Nachträgliche Änderungen des Bauentwurfs, Beauftragung zusätzlicher Leistungen 1. Vergütung a. BGB-Vertrag b. VOB/B-Vertrag 2. Bauzeit a. BGB-Vertrag b. VOB/B-Vertrag 14
Günther Jansen, Vorsitzender Richter am OLG Hamm Bauverzögerung und Leistungshindernisse B. "Ablaufstörungen" durch Anfall von Mehrmengen, Änderungen des Bauentwurfs, Zusatzaufträge und „Erschwernisse“ III. Erschwernisse, Baugrundprobleme -Hoher Grundwasserstand -Kontaminierter Boden -Felsboden -Baugrund nicht hinreichend tragfähig -Munitionsfunde -Archäologisch wertvolle Bodenfunde 15
Günther Jansen, Vorsitzender Richter am OLG Hamm Bauverzögerung und Leistungshindernisse B. "Ablaufstörungen" durch Anfall von Mehrmengen, Änderungen des Bauentwurfs, Zusatzaufträge und „Erschwernisse“ III. Erschwernisse, Baugrundprobleme -BGH – VII ZR 67/11 (teerhaltiger Boden unter Asphaltdecke) -BGH – VII ZR 122/11(kontaminierter Boden) -BGH – VII ZR 103/12(Abweichung vom Bodengutachten) -BGH – VII ZR 227/11(Kein ungewöhnliches Wagnis; Freileitung) 16
Günther Jansen, Vorsitzender Richter am OLG Hamm Bauverzögerung und Leistungshindernisse C. Behinderungen durch vertragswidriges Verhalten der Parteien I. Überblick über die wichtigsten Regelungen 1. BGB -§ 271 BGB -§ 323 BGB -§ 280 BGB -§ 286 BGB -§ 642 BGB -§ 643 BGB -§ 649 BGB „freie Kündigung“ 17
Günther Jansen, Vorsitzender Richter am OLG Hamm Bauverzögerung und Leistungshindernisse C. Behinderungen durch vertragswidriges Verhalten der Parteien I. Überblick über die wichtigsten Regelungen 2. VOB/B -§ 2 Abs. 5 VOB/B -§ 4 Abs. 7 VOB/B -§ 5 Abs. 1 VOB/B -§ 6 Abs. 1 VOB/B -§ 6 Abs. 2 VOB/B … 18
Günther Jansen, Vorsitzender Richter am OLG Hamm Bauverzögerung und Leistungshindernisse C. Behinderungen durch vertragswidriges Verhalten der Parteien I. Überblick über die wichtigsten Regelungen 2. VOB/B -§ 6 Abs. 2 Nr. 2 VOB/B -§ 6 Abs. 3 VOB/B -§ 6 Abs. 4 VOB/B -§ 6 Abs. 6 VOB/B -§ 8 Abs. 3 VOB/B 19
Günther Jansen, Vorsitzender Richter am OLG Hamm Bauverzögerung und Leistungshindernisse C. Behinderungen durch vertragswidriges Verhalten der Parteien II. Einige häufig vorkommende Fallkonstellationen 1. Behinderungen durch vertragswidriges Verhalten des AG, § 6 VOB/B a. Folgen für die Bauzeit b. Finanzielle Folgen 2. Behinderung durch Obliegenheitsverletzung des AG, § 642 BGB 20
Günther Jansen, Vorsitzender Richter am OLG Hamm Bauverzögerung und Leistungshindernisse C. Behinderungen durch vertragswidriges Verhalten der Parteien II. Einige häufig vorkommende Fallkonstellationen 3. Kündigung des AG wegen vertragswidrigen Verhaltens des AN a. BGB-Vertrag b. VOB/B-Vertrag aa. Freie Kündigung nach § 649 BGB bb. Außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund 21
Günther Jansen, Vorsitzender Richter am OLG Hamm Bauverzögerung und Leistungshindernisse C. Behinderungen durch vertragswidriges Verhalten der Parteien III. Die Geltendmachung des Behinderungsschadens im Prozess 1.Problem: "Komplexe Ablaufstörungen„ 2.Anforderungen an die Darlegung und Beweisführung -BGH Urt. v – VII ZR 224/00 -BGH Urt. v – VII ZR 141/03 und 225/03 -BGH Urt. v – 141/03 -BGH Urt. v – VII ZR 225/03 -BGH Urt. v – VII ZR 185/91 Grundsatz: Ohne Dokumentation kein Geld 22
Günther Jansen, Vorsitzender Richter am OLG Hamm Bauverzögerung und Leistungshindernisse D. Technische oder rechtliche Unausführbarkeit des Werks C. Behinderungen durch vertragswidriges Verhalten der Parteien I. Überblick über die wichtigsten Regelungen II. Einige häufig vorkommende Fallkonstellationen III. Die Geltendmachung des Behinderungsschadens im Prozess 23
Günther Jansen, Vorsitzender Richter am OLG Hamm Bauverzögerung und Leistungshindernisse Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 24
Günther Jansen, Vorsitzender Richter am OLG Hamm Bauverzögerung und Leistungshindernisse Bauverzögerungen und Leistungshindernisse - Bauzeit, Rechtsfolgen von Ablaufstörungen, technische oder rechtliche Unausführbarkeit des Werks Herunterladen ppt "Günther Jansen, Vorsitzender Richter am OLG Hamm Bauverzögerung und Leistungshindernisse Bauverzögerungen und Leistungshindernisse - Bauzeit, Rechtsfolgen."
Ähnliche Präsentationen Die Bauleistung und ihr Preis Rechtliche Grundlagen für die Ermittlung der geschuldeten Bauleistung und die Beurteilung von Nachtragsforderungen - Teil.
Herbstakademie Software-Projektverträge: Werk- oder Dienstverträge? RA Dr. Oliver M. Habel tecLEGAL Habel RAe, München.