Source: https://www.slideshare.net/trapanimartino/attuazione-degli-interventi-di-edilizia-sanitaria-finanziati-con-fondi-pubblici
Timestamp: 2017-09-24 02:34:48+00:00
Document Index: 69036173

Matched Legal Cases: ['art. 20', 'art. 25', 'art. 45', 'art.14', 'art. 20', 'art. 12', 'art. 25', 'art.16', 'art. 16', 'art. 7', 'art. 16', 'art. 17', 'art.28', 'art. 3', 'art.16', 'art. 3', 'art. 13', 'art. 4', 'art. 129', 'art. 5', 'art. 31', 'art. 28', 'art. 28', 'art.31', 'art. 28', 'art. 188', 'art. 37', 'art. 31', 'art. 3', 'art. 232', 'art. 25', 'art.25', 'art. 134', 'art. 134', 'art. 25', 'art. 25', 'art. 134', 'art. 25', 'art. 1664', 'art. 4', 'art. 25', 'art. 123', 'art. 9', 'art. 13', 'art. 10', 'art. 31', 'art. 25', 'art. 3', 'art. 3', 'art. 13', 'art. 4', 'art. 25', 'art.25', 'art. 25', 'art. 134', 'art. 134', 'art. 25', 'art. 134', 'art. 25', 'art. 25', 'art. 20', 'art. 25', 'art. 24', 'art. 31', 'art. 45']

Attuazione degli interventi di edilizia sanitaria finanziati con fond…
Attuazione degli interventi di edilizia sanitaria finanziati con fondi pubblici
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO O A ... by GRATUITO PATROCIN... 12012 views
1. Attuazione degli interventi di edilizia sanitaria finanziati con fondi pubblici Guida pratica per la programmazione degli investimenti,la redazione ed approvazione dei progetti esecutivi e delle varianti, le richieste di erogazione dei finanziamenti, l’uso dei ribassi d’asta, il collaudo delle opere, il monitoraggio degli interventi. Edizione 2002 Regione Lombardia Direzione Generale Sanità Struttura Edilizia Sanitaria
2. Regione Lombardia – Direzione Generale Sanità – Struttura Edilizia SanitariaINTRODUZIONE -------------------------------------------------------------------------------------- 41. CONTESTO E FONTI DI FINANZIAMENTO ---------------------------------------------- 51.1 IL CONTESTO------------------------------------------------------------------------------------------------------51.2 I FINANZIAMENTI IN CONTO CAPITALE----------------------------------------------------------------52. LARTICOLAZIONE DEL DOCUMENTO -------------------------------------------------- 72.1 LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI E LE ISTANZE DI FINANZIAMENTO -----82.1.1. Programmazione degli interventi -----------------------------------------------------------------------------------82.1.2. Richieste di finanziamento ------------------------------------------------------------------------------------------82.1.3. Progettazione preliminare e definitiva -----------------------------------------------------------------------------92.2. GLI ADEMPIMENTI DELLE AZIENDE SANITARIE ------------------------------------------------- 102.3. LA PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI ESECUTIVI DI EDILIZIA SANITARIA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 102.3.1 PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL DECRETO DI APPROVAZIONE ------------------------ 112.4. LA DOCUMENTAZIONE A CORREDO DEI PROGETTI ESECUTIVI PER IL RILASCIO DEL PARERE SANITARIO ------------------------------------------------------------------------------------------ 142.5. AGGIUDICAZIONE, CONSEGNA E INIZIO LAVORI------------------------------------------------- 142.6. IL COLLAUDO E LA CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE ---------------------- 152.6.1. Richiesta nomina del collaudatore-------------------------------------------------------------------------------- 152.6.2 Documentazione da allegare alla Richiesta di approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione ------ o di collaudo (da inoltrare alla d.g. SANITA’) -------------------------------------------------------------------------- 162.7 LE VARIANTI IN CORSO D’OPERA E LE MODIFICHE CHE NON SI CONFIGURANO QUALI VARIANTI IN CORSO D’OPERA --------------------------------------------------------------------------- 172.7.1 Il periodo di applicazione------------------------------------------------------------------------------------------ 172.7.2 I casi consentiti------------------------------------------------------------------------------------------------------ 182.7.3 I limiti degli importi delle varianti ------------------------------------------------------------------------------- 202.7.4 Interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio. -------------------------------- 222.7.5. Variazioni finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità---------------------------------- 232.7.6 La documentazione da presentare -------------------------------------------------------------------------------- 232.8. UTILIZZO DEI RIBASSI D’ASTA --------------------------------------------------------------------------- 252.8.1 Ribassi d’asta derivanti da finanziamenti statali (art. 20 L. 67/1988 e d.m.321/1989, ----------------------- L.135/1990, …) ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 252.8.2 Ribassi d’asta derivanti da finanziamenti in conto capitale con fondi regionali---------------------------- 262.8.3 Le procedure per l’utilizzo dei ribassi d’asta. ------------------------------------------------------------------- 262.8.3.1 Utilizzo dei ribassi d’asta per l’attuazione di iniziative nell’ambito degli interventi di cui all’art. 25------ dellaL. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni---------------------------------------------------------------------- 262.8.3.2 Utilizzo dei ribassi d’asta per modifiche al quadro economico relativamente alla parte delle somme ----- adisposizione dell’Amministrazione ----------------------------------------------------------------------------------------- 272.8.3.3 Ulteriori possibilità di utilizzo dei ribassi d’asta---------------------------------------------------------------- 282.9. EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI-------------------------------------------------------------------------- 292.9.1 Liquidazioni secondo le procedure di cui alla l.r.70/1983, art. 45-------------------------------------------- 292.9.2 Finanziamenti l.r. 67/1984----------------------------------------------------------------------------------------- 332.9.2.1 Liquidazioni di Contributi Statali (mutui) ---------------------------------------------------------------------- 332.9.2.2 Liquidazioni di Contributi Statali (Accordo di Programma quadro e l.67/88 “seconda fase”)----------- 332
3. Linee guida di edilizia sanitaria2.10. MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI E CATASTO DEI LAVORI DI EDILIZIA SANITARIA 342.10.1 Il monitoraggio ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 342.10.2 Il catasto dei lavori di edilizia sanitaria-------------------------------------------------------------------------- 34DISPOSITIVI CITATI --------------------------------------------------------------------------------36ALLEGATO A ------------------------------------------------------------------------------------------38ALLEGATO B ------------------------------------------------------------------------------------------43ALLEGATO C ------------------------------------------------------------------------------------------45ALLEGATO D ------------------------------------------------------------------------------------------49ALLEGATO E ------------------------------------------------------------------------------------------49ALLEGATO F ------------------------------------------------------------------------------------------56ALLEGATO G------------------------------------------------------------------------------------------58 3
4. Regione Lombardia – Direzione Generale Sanità – Struttura Edilizia Sanitaria INTRODUZIONEL’evoluzione delle amministrazioni pubbliche volte al perseguimento di obiettivi di efficacia purnel mantenimento di criteri volti al “bene pubblico” vede continui cambiamenti negli ambitisanitari, delle opere pubbliche e della contabilità pubblica.Questa terza edizione delle linee guida nasce dopo la pubblicazione del regolamento “Merloni” cheoffre una visione completa della legge quadro nazionale cui deve essere riconosciuto il valore dellacentralità del progetto e della crescente importanza data alla capacità di programmazione degli entipubblici.Questa edizione nasce dopo un importante passo di delega agli enti territoriali che, dopo la d.g.r.3312/2001, vedono un’accresciuta importanza delle ASL competenti nell’autorizzazione di attivitàsanitaria e nell’approvazione dei progetti di edilizia sanitaria.Con la emanazione della presente linea guida, si intendono abrogate quelle già emanate con Decretodel Direttore Generale Sanità n. 52659 pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardian.8 del 22.2.00. Gruppo di lavoro: Alessandro Caviglia Diego Dalla Muta Anna Esposito Gilberto Giorgi Redenta Murru Fabio Nulli Giuliano Onofrii Alberto Orlandi4
5. Linee guida di edilizia sanitaria 1. CONTESTO E FONTI DI FINANZIAMENTO1.1 IL CONTESTOIl patrimonio edilizio sanitario pubblico e quello ospedaliero in particolare, anche in ragionedell’età, necessita di ingenti investimenti finalizzati alla manutenzione e al riammodernamento distrutture edili, impianti ed attrezzature per soddisfare alle esigenze di adeguamento alla normativadi sicurezza, ai cambiamenti organizzativi e gestionali richiesti dal nuovo quadro normativo delservizio sanitario ed al miglioramento degli aspetti alberghieri. Epoca Strutture Ospedaliere 25% C 9% D A.- prima del 1900 B.- tra il 1900 e il 1945 B A C.- tra il 1946 e il 1975 45% 21% D.- dopo il 1975L’efficace utilizzo dei fondi pubblici assume forma nuova nel momento in cui il quadro legislativoprevede, o meglio favorisce, il ricorso all’utilizzo dei capitali privati per la realizzazione di operepubbliche (art.14 l.109/94). La programmazione degli interventi, l’analisi economico-finanziariapreliminare, la scelta delle fonti finanziarie divengono quindi momento fondamentale delleamministrazioni pubbliche nel perseguimento dei compiti istituzionali.1.2 I FINANZIAMENTI IN CONTO CAPITALELe disponibilità finanziarie per l’attuazione degli interventi sono date:• dalle quote residue a valere sulla seconda fase del piano decennale degli investimenti "in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti" previsto dallart. 20 della l.11.3.1988, n.67 e dal D.M. 321/1989;• da finanziamenti regionali in conto capitale;• da finanziamenti diretti da parte delle Aziende Sanitarie anche mediante il ricorso a valorizzazione del patrimonio inutilizzato e forme innovative di finanziamento.I finanziamenti statali e regionali rappresentano una straordinaria occasione per operare unsignificativo ammodernamento strutturale e tecnologico del patrimonio ospedaliero lombardo, alfine di adeguarlo anche alle innovazioni legislative, nel frattempo intervenute, ed in particolare agliaspetti della sicurezza impiantistica e dell’accreditamento secondo i principi sanciti dal DPR 14 5
6. Regione Lombardia – Direzione Generale Sanità – Struttura Edilizia Sanitariagennaio 1997; in ogni caso risulta evidente che tali finanziamenti non potranno coprire le intereesigenze presenti nel settore.Lutilizzo di questi finanziamenti sarà pertanto rivolto alla definizione di iniziative programmatoriestrategiche in ambito regionale.Anche per questo motivo sempre più è richiesto un impegno ed un intervento diretto da partedelle Aziende sia attraverso finanziamenti diretti (quote di bilancio, alienazioni, indebitamentomediante accensione di mutui, ecc.) che nel ricorso alluso di strumenti innovativi di finanziamentiquali quelli previsti dalla l.415/1998 o, più in generale, quelli richiamati nella dgr n. 6/42718 del 29aprile 1999 avente ad oggetto: "Criteri in ordine al reperimento di nuove risorse per il settore sanitàdella Regione Lombardia".Resta ovviamente inteso che gli interventi più urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria,nonché gli adeguamenti impiantistici, devono essere affrontati con i mezzi di bilancio delleaziende sanitarie. In tal caso gli interventi che non utilizzano fondi regionali e non interessanomodifiche all’attività sanitaria non devono essere autorizzati dagli organi regionali (l.r. 1/2000 ed.g.r. 3312/2001); si ritiene utile ricordare che la manutenzione non può prevedere cambio didestinazione duso dei singoli locali.Le ristrutturazioni di entità fino ad 1 miliardo, di norma, devono essere affrontate con i mezzi dibilancio delle aziende. I finanziamenti regionali saranno quindi rivolti a opere di manutenzionesuperiori a 2 miliardi, a ristrutturazioni superiori ad 1 miliardo nonché alla costruzione di nuoviinsediamenti ospedalieri.Ovviamente le considerazioni di cui sopra devono intendersi riferite anche al settore delpotenziamento e dellammodernamento delle attrezzature e delle apparecchiature sia ad altatecnologia che per le attività rilevanti di diagnosi e cura.Il ricorso alla riqualificazione e al potenziamento delle attrezzature e delle apparecchiature dovràcostituire sempre più un obiettivo di programmazione tecnica ed economica a livello Aziendaleattraverso precisi piani di ammortamento ed al ricorso di fondi propri. In tale contesto assumeparticolare rilevanza: • la predisposizione di specifici piani di manutenzione del patrimonio tecnologico disponibile; • il ruolo del Responsabile delle Risorse Tecnologiche previsto dalla d.g.r. VI/38133 del 6 agosto 1998 avente ad oggetto: "Attuazione dellart. 12, comma 3 e 4, della l.r. 11 luglio 1997, n.31. Definizione di requisiti e indicatori per laccreditamento delle strutture sanitarie"; • il ruolo del Responsabile del Servizio delle Tecnologie Biomediche previsto dalla d.g.r. VI/34726 del 20.3.1998 avente ad oggetto: "Approvazione delle linee guida per la organizzazione delle A.S.L. e delle A.O."Solo in situazioni eccezionali vi potrà essere un intervento economico regionale.6
7. Linee guida di edilizia sanitaria 2. LARTICOLAZIONE DEL DOCUMENTOLapprovazione dei progetti nellambito della programmazione e realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria programmazione degli interventi e istanze di finanziamento pre contrattuale Monitoraggiodefinizione degli interventi ammessi ai finanziamentie i conseguenti adempimenti delle Aziende Sanitarie procedura di approvazione dei progetti modalità di presentazione dei progetti esecutivi aggiudicazione, consegna e inizio lavori post contrattuale Monitoraggio varianti in corso dopera (legge 109/94 e s.m.i.) varianti non varianti (comma 3, art. 25 l.109/94) collaudi/certificazioni regolare esecuzione utilizzo dei ribassi dasta erogazione dei contributi 7
8. Regione Lombardia – Direzione Generale Sanità – Struttura Edilizia Sanitaria2.1 LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI E LE ISTANZE DI FINANZIAMENTO2.1.1. PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTILa programmazione degli interventi nel settore spetta alla Regione che vi provvede, in armonia conle disposizioni nazionali, nell’ambito del Piano Sanitario Regionale ovvero con specifici interventiprogrammati (Progetti Obiettivo, Azioni Programmate, Progetti Strategici, ecc.).Le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere attuano la programmazione degli interventinel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali ed in conformità ai Piani Aziendali e ai PianiStrategici Triennali.La programmazione degli interventi tiene altresì conto degli strumenti specifici previsti dallanormativa in materia di lavori pubblici (l.109/1994 e regolamento di attuazione):  redazione documento preliminare all’avvio della progettazione (d.p.r. 554/99)  predisposizione studi di fattibilità da parte delle aziende (l.144/99)  inserimento nel programma triennale dei lavori (l.109/94 e d.m. 21.6.2000)  progetto preliminare (l.109/94 e d.p.r. 554/99)  inserimento nellelenco annuale2.1.2. RICHIESTE DI FINANZIAMENTOLe istanze di richiesta di finanziamento per gli interventi di cui al precedente punto devono esserepresentate dalle Aziende Sanitarie Locali e dalle Aziende Ospedaliere corredate da: Progetto preliminare contenente:- scelta della soluzione tra le soluzioni possibili- profili ambientali- fattibilità tecnica accertata attraverso le indispensabili indagini di tipo preliminare, fattibilità amministrativa (coerenza con atti programmatori di settore e pareri necessari alla realizzazione), analisi di rischio (eventi sfavorevoli che possono incidere sulle condizioni di fattibilità)- costi- elaborati grafici per l’individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali dei lavori da realizzare Delibera di approvazione da parte dell’ente; Dichiarazione di compatibilità con la programmazione regionale ed aziendale (POA, PST e Programma Triennale dei Lavori Pubblici) a firma direttore generale; Relazione che ne attesti le caratteristiche tipologiche, la localizzazione territoriale ed urbanistica, la stima dei costi, i tempi di realizzazione a firma del progettista e controfirmata dal responsabile del procedimento Relazione che ne attesti le caratteristiche sanitarie, le finalità, i risultati attesi, l’assetto dei posti letto prima e dopo l’intervento, le eventuali modifiche all’attività sanitaria durante la realizzazione, la stima dei costi di gestione, le fonti di finanziamento, la sostenibilità finanziaria (copertura finanziaria per tutta la durata dell’opera), i tempi di attivazione a firma del direttore generale e del direttore sanitario8
9. Linee guida di edilizia sanitaria  Dichiarazione di proprietà della struttura o del terreno o modalità di acquisizione e tempi necessari Quadro economico dettagliato con somme a base d’appalto (suddivise in opere ed impianti) e somme a disposizione dell’amministrazione (spese tecniche, Iva, arredi ed attrezzature, imprevisti); quadro finanziario con fonti di finanziamento Cronogramma (diagramma di Gantt) pre contratto e post contratto dalla concessione del finanziamento all’attivazione dei servizi Scheda sinottica regionale compilata in ogni sua parte (all.D)Si ricorda che possono essere ammessi a finanziamento solo ed esclusivamente interventifunzionali e funzionanti e completi anche per quanto riguarda arredi ed attrezzature; nel casol’amministrazione preveda il riutilizzo di arredi ed attrezzature esistenti dovrà essere presentataidonea dichiarazione di riutilizzo dell’esistente firmata dal direttore generale e dal direttoresanitario.Tutta la documentazione deve essere consegnata in copia singola alla d.g. Sanità.Tutti gli elaborati, qualora redatti da personale esterno, devono essere controfirmati darappresentante dell’ente.I finanziamenti vengono concessi all’ente “proprietario” della struttura.Qualora l’intervento sia finalizzato all’acquisto di immobili ed aree di relativa pertinenza ladeliberazione dell’Ente deve altresì contenere:• valutazione economica del bene redatta da un professionista abilitato ovvero dell’Ufficio Tecnico Erariale;• dichiarazione di accettazione da parte della proprietà che si impegna alla cessione del bene ovvero copia del contratto preliminare; si ricorda che non sono ammesse al finanziamento le spese notarili ed altre spese accessorie in quanto non concorrono alla formazione del valore dell’opera finanziata;• dichiarazione di conformità urbanistica.2.1.3. PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVAIl progetto preliminare ai sensi dell’art.16 della L.109/1994 e successive modifiche e del TITOLOIII Sezione seconda del CAPO II del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 è espressione delledeterminazioni dell’ente e, principalmente, deve accertare la fattibilità dell’opera; come tale deveessere considerato origine delle richieste di finanziamento. Il progetto esecutivo che ne deriva deveessere conforme al progetto preliminare. Qualora mutate esigenze organizzative richiedanomodifiche sostanziali ai progetti, l’ente attuatore dovrà presentare un nuovo preliminare richiedendoil parere di competenza alla d.g. Sanità e, solo successivamente, potrà predisporre la progettazioneesecutiva.Il progetto preliminare, per i casi previsti dalla legislazione, può costituire anche strumento perlavvio di procedure di gara appalto concorso o concessione di lavori pubblici nonché diespropriazione.Secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. VII/3312 del 02 febbraio 2001, il progetto preliminare,richiesto per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture sanitarie da parte disoggetti di diritto pubblico, deve contenere gli elaborati di cui all’Elenco A2 dell’Allegato 1 deld.d.g. Sanità n. 23238 del 01/10/2001.Il progetto definitivo di cui all’art. 16 della L.109/1994 e successive modifiche ed al TITOLO IIISezione terza CAPO II del D.P.R. 21 dicembre 1999 viene considerato importante momento 9
10. Regione Lombardia – Direzione Generale Sanità – Struttura Edilizia Sanitariaprogettuale interno all’ente attuatore che non necessita di approvazione da parte della d.g. Sanità senon per i casi e con le modalità previste dallart. 7 della stessa l.109/1994 come modificata dallal.415/1998 (conferenza di servizi); in tali casi, oltre alla documentazione di cui allart. 16 dellal.109/1994, il progetto dovrà contenere tutte le relazioni previste per i progetti esecutivi nonché ilpiano finanziario.Il progetto definitivo deve essere redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare.Per gli interventi inseriti in Accordi di Programma Quadro è possibile, previa richiestadell’azienda, ottenere il parere della regione sulla base del progetto definitivo per minimizzare itempi di intervento; successivamente, sulla base di dichiarazione del Responsabile unico delprocedimento di conformità del progetto esecutivo al progetto definitivo approvato e di invarianzadel quadro economico, viene assunto il necessario provvedimento di impegno di spesa.2.2. GLI ADEMPIMENTI DELLE AZIENDE SANITARIERientrano sempre nella competenza e responsabilità dellAzienda sanitaria interessata:• la nomina del responsabile del procedimento;• gli affidamenti degli incarichi di progettazione (con riguardo anche al disposto dell’art. 17 della l. 109/94) e ai contenuti dell’Atto di Regolazione emanato con Provvedimento in data 8 novembre 1999 dallAutorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (All. G”);• la predisposizione degli elaborati progettuali;• l’espletamento delle procedure per l’avvio della fase realizzativa;• la nomina del collaudatore quando dipendente della stazione appaltante (art.28 l.109/94);• la verifica della conformità degli incarichi di direzione lavori e di collaudo;• il controllo sul corretto svolgimento della fase realizzativa;• la copertura finanziaria di oneri non previsti in fase di avvio;• l’avvio effettivo dei servizi previsti nell’intervento;• il monitoraggio delle attività e la trasmissione alle, scadenze previste, dei dati di aggiornamento richiesti dalla regione;• la pubblicità: ai sensi del d.m. Tesoro 1.12.95 gli enti attuatori di interventi finanziati con operazioni di mutuo della Cassa DD. e PP. sono tenuti a porre sul luogo dei lavori un cartello con la dicitura “Opera finanziata dalla Cassa Depositi e Prestiti con i fondi del risparmio postale”.2.3. LA PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI ESECUTIVI DI EDILIZIA SANITARIAAl fine dell’emissione del decreto di approvazione del progetto esecutivo di lavori pubblicisussidiati (art. 3 comma 76 della l.r. 1/2000) l’Azienda sanitaria interessata dovrà: presentare istanza alla Direzione Generale Sanità; acquisire il parere degli organi consultivi tecnici regionali (Consiglio Regionale dei Lavori Pubblici o Strutture Tecniche Periferiche); nei casi previsti dalla D.G.R. n. 3312/2001, verificare a mezzo ASL il possesso dei requisiti autorizzativi richiesti dalla normativa vigente;I progetti di lavori pubblici non finanziati, non sono soggetti al parere degli organi consultivi tecniciregionali e quindi a superiore approvazione.10
11. Linee guida di edilizia sanitaria Nel caso utilizzino fondi pubblici in conto capitale in misura inferiore al 50%, sonosoggetti ad approvazione regionale e contestuale assunzione di impegno di spesa (l.r. 34/78) primadell’inizio dei lavori.Al fine di ulteriore chiarimento si propone il seguente schema riepilogativo: TABELLA N. 1: APPROVAZIONE PROGETTI pareri suppletiva istruttoria regionale regionale consiglio approvazione A.S.L. ll.pp.. civile genio tipo finanziamento importo progetto D.G. Sanità fondi propri / privati qualunque importo *   (1)  fondi statali qualunque importo   fondi regionali < 50% < 2,5 mln. ECU importo progetto    >2,5 mln. ECU    fondi regionali > 50% < 2,5 mln. ECU importo progetto     > 2,5 mln. ECU note: (1) in caso di finanziamento con fondi pubblici per progetti d’importo> 2,5 milioni di ECU. * Esclusivamente ai fini autorizzativi alla realizzazione/esercizio.Fermo restando lacquisizione dei pareri riportati nello schema di cui sopra, sono soggetti al decretodi approvazione da parte della Direzione Generale Sanità tutti gli interventi assistiti da contributostatale e/o regionale (L. 492/93-L.R. 31/97).2.3.1 PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL DECRETO DI APPROVAZIONEAl fine di ottenere il decreto di approvazione del progetto esecutivo e di conferma delfinanziamento assegnato, lAzienda Sanitaria interessata: Trasmette copia del progetto esecutivo, redatto ai sensi dell’art.16 della L. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni e della Sezione quarta del CAPO II del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, al Genio Civile competente per territorio (Struttura Interventi in materia di OO.PP. e di Genio Civile per la provincia di Milano, Struttura Genio Civile presso il Servizio Tecnico Amministrativo Provinciale-STAP); Gli organi consultivi tecnici regionali per i casi previsti, per quanto di propria competenza, ai sensi dell’art. 3 commi 93 e 96 della l.r. 1/2000, esprimono parere richiedendo, ove occorra, integrazioni funzionali alla propria istruttoria tecnico-amministrativa; Trasmette copia del progetto, completo della documentazione di cui al successivo paragrafo, all’ASL competente per territorio; Trasmette istanza di approvazione progetto alla Direzione Generale Sanità- Struttura Edilizia Sanitaria-; 11
12. Regione Lombardia – Direzione Generale Sanità – Struttura Edilizia Sanitaria L’ASL, per quanto di propria competenza, esprime parere richiedendo, ove occorra, integrazioni funzionali alla propria istruttoria tecnico-amministrativa e lo trasmette, unitamente a quello espresso dagli organi consultivi tecnici regionali ed al progetto (solo nei casi di istruttoria suppletiva prevista per progetti finanziati con fondi pubblici superiori a 2,5 milioni di ECU), alla Direzione Generale Sanità- Struttura Edilizia Sanitaria-; La Struttura Edilizia Sanitaria della Direzione Generale Sanità rilascia:- decreto di approvazione del progetto, ai sensi dell’art. 13, comma 11 bis della L.R. n. 31/97, come modificato dall’art. 4 della L.R. del 3 aprile 2001, n.6, e di impegno di spesa, completo delle modalità di erogazione dei finanziamenti, per i progetti assistiti da contributo regionale;- decreto di approvazione del progetto per i progetti assistiti in conto mutuo; che vengono inviati all’Azienda Sanitaria interessata.12
13. Linee guida di edilizia sanitaria Procedura approvazione progetti Azienda Sanitaria predispone e approva il progetto esecutivo Trasmissione progetto al Genio Civile per parere (l.r. 1/2000) Parere Genio Civile o Consiglio Trasmissione progetto Regionale LL.PP. all’ASL per parere da trasmettere all’ASL TrasmissioneParere ASL e parere Genio istanza di Civile da trasmettere alla approvazione D.G. Sanità progetto alla D.G. Sanità Decreto approvazione progetto e impegno di spesa Azienda Sanitaria 13
14. Regione Lombardia – Direzione Generale Sanità – Struttura Edilizia Sanitaria2.4. LA DOCUMENTAZIONE A CORREDO DEI PROGETTI ESECUTIVI PER IL RILASCIO DEL PARERE SANITARIOIl parere sanitario viene espresso dalle A.S.L., di norma, sulla progettazione esecutiva con lemodalità previste dalla D.G.R. 3312/2001 e, per quanto riguarda i progetti assistiti da contributipubblici, sulla base della documentazione specificata nell’allegato “A” del presente provvedimento. Direttore Direttore Responsabile del Documento Progettista Generale Sanitario procedimento Delibera di approvazione • • Relazione Sanitaria • Proprietà dell’immobile • Titolo di godimento • Relazione tecnica • Relazione geolog.-geotecn. • Conformità leggi OO.PP. • Completezza progetto • Conformità urbanistica Relazione responsabile • procedimento e validazione • Relazione impianti • Cronopogramma • • • Tavole ed elaborati • Elenco arredi e attrezzature • • Piano finanziario • • • Scheda sinottica regionale • •Tutti gli elaborati devono essere controfirmati dal Rappresentante dell’Ente.2.5. AGGIUDICAZIONE, CONSEGNA E INIZIO LAVORICostituiscono gli adempimenti fondamentali per il mantenimento dei finanziamenti assegnati e perle richieste di erogazione dei contributi.La consegna dei lavori all’appaltatore non può essere effettuata oltre i termini di cui all’art. 129,d.p.r. 554/1999 e l’aggiudicazione deve essere effettuata entro 210 giorni dall’assegnazionedefinitiva dei finanziamenti alla stazione appaltante.Laggiudicazione dei lavori costituisce, tra laltro, anche momento per lavvio delle attività dimonitoraggio per quanto attiene i finanziamenti con operazioni di mutuo con la Cassa Depositi ePrestiti. Si ritiene utile ricordare che la circolare 10 febbraio 1994 del Ministero del Bilancio e P.E.indica i tempi di aggiudicazione e consegna lavori. Si precisa che i tempi riportati devono esserecomputati dalla data di formale concessione del mutuo e non dalla data di arrivo dellacomunicazione. Si ricorda che il mancato rispetto di tali tempi comporta la revoca del14
15. Linee guida di edilizia sanitaria finanziamento da parte del Cipe. Solo in caso di ritardi indipendenti dall’ente attuatore èpossibile inoltrare alla Regione richiesta di proroga a tali tempi.La richiesta di proroga, adottata con provvedimento del Direttore Generale dellAzienda sanitaria,deve sempre contenere i giustificati motivi (non si ritiene giustificato motivo il cambiamento delprogetto non richiesto da sopravvenuta modifica legislativa) e i giorni di proroga richiesti computatia partire dalla scadenza naturale.2.6. IL COLLAUDO E LA CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONELe procedure di collaudo sono normate dallart. 5 della l. 10.12.1981, n.741, dallart. 31 e 38 dellal.r. 12.9.1983, n.70 come modificata dalla l.r.15/1999, dallart. 28 della l.109/1994 e successivemodifiche ed integrazioni e dal TITOLO XII del D.P.R. 21dicembre 1999 n. 554.Ai sensi dell’art. 28 della L.109/1994 e s.m.i. è richiesto il certificato di collaudo ovvero ilcertificato di regolare esecuzione nei casi seguenti:TABELLA 2: MODALITÀ DI COLLAUDO Certificato di regolare esecuzione con facoltà di Importo lavori Certificato di regolare Certificato di collaudo (si ricorda anche (in ECU) esecuzione collaudo lart.31, comma 2 l.r.70/83) Fino a 200.000 Superiore a 200.000 e fino a • 1.000.000 • Superiore a 1.000.000 •Per i collaudi in corso dopera si rimanda alle disposizioni dellart. 28, comma 7, della l.109/1994 esuccessive modifiche ed integrazioni nonché a quelli previsti da norme speciali (ad esempionormativa statale e regionale in materia di controlli sulle opere e sulle costruzioni in zone sismiche).Sono soggetti allapprovazione regionale, i collaudi ovvero i certificati di regolare esecuzionerelativi ad interventi assistiti da contributo regionale e/o statale non inferiore al 50% del costodellopera (l.r. 70/1983).2.6.1. RICHIESTA NOMINA DEL COLLAUDATORESecondo quanto stabilito dall’art. 188 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, il collaudatore ènominato dalle stazioni appaltanti all’interno delle proprie strutture sulla base dei criteri che lestesse sono tenute a fissare preventivamente. Nell’ipotesi di carenza nel proprio organico di soggettiin possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal responsabile del procedimento,l’incarico del collaudatore è affidato a soggetti esterni scelti nell’ambito degli elenchi deicollaudatori istituiti presso il Ministero dei lavori pubblici, le Regioni e le Provincie autonome. 15
16. Regione Lombardia – Direzione Generale Sanità – Struttura Edilizia Sanitaria2.6.2 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE O DI COLLAUDO (DA INOLTRARE ALLA D.G. SANITA’A) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE• Relazione sul conto finale;• Certificato di regolare esecuzione, in copia autentica, firmato dal direttore lavori e dall’impresa esecutrice (nel caso non risulti firmato dallimpresa esecutrice, dichiarazione del direttore lavori che attesti linvito alla stessa a firmare e, decorso il termine assegnato, laccettazione per silenzio assenso);• Atto di approvazione del conto finale e del certificato di regolare esecuzione dell’ente committente i lavori;B) COLLAUDO FINALE• Relazione sul conto finale;• Certificato di collaudo, in copia autentica, firmato dal collaudatore, dal direttore lavori e dall’impresa esecutrice dei lavori. L’omissione di firma da parte dell’impresa nel termine stabilito dal collaudatore (non oltre 20 giorni dalla notifica dell’invito a firmare) comporta l’accettazione del certificato di collaudo (art. 37 Reg. Reg. n. 3/88). Pertanto nel caso di collaudo non firmato dall’impresa esecutrice è necessario allegare la copia dell’invito a firmare rivolto dal collaudatore all’appaltatore;• Atto di nomina del collaudatore;• Atto di approvazione del collaudo da parte dell’Ente committente dei lavori;C) ULTERIORI DOCUMENTI DA ALLEGARE NEL CASO DI COLLAUDO CON RISERVE DELL’IMPRESA ESECUTRICE. 1. RISERVE ISCRITTE NEGLI ATTI CONTABILI E’ necessario allegare: - copia registro di contabilità; - copia stato finale con riportate le riserve iscritte dall’impresa esecutrice; - relazione del direttore lavori sulle riserve; - relazione riservata del collaudatore. 2. RISERVE ISCRITTE NEL CERTIFICATO DI COLLAUDO Sono ammesse riserve non iscritte precedentemente negli atti contabili solo se riguardanti operazioni di collaudo. E’ necessario allegare la relazione riservata del collaudatore. 3. RISOLUZIONE RISERVE Qualora l’Ente appaltante e l’impresa esecutrice siano pervenuti ad un accordo bonario ( come previsto dall’art. 31 bis della L. 109/94 e s.m.i.) allegare: -copia atto di transazione sottoscritto da Ente appaltante ed impresa.16
17. Linee guida di edilizia sanitaria Gli oneri di cui agli accordi bonari e in generale aventi natura risarcitoria sonoesclusivamente a carico della stazione appaltante.Le vertenze relative ai lavori pubblici sussidiati sorte con le imprese in corso d’opera o in sede dicollaudo per maggiori compensi o per l’esonero da penalità contrattuali, nonché sulle proposte dirisoluzione o di rescissione di contratti, sono soggette al parere del Consiglio Regionale dei LavoriPubblici ( art. 3 comma 93 lettera d) della L.R. 5 gennaio 2000 n. 1).Pertanto la ulteriore documentazione da allegare in caso di riserve dell’impresa, per i lavori pubblicisussidiati, va trasmessa alla Struttura del Genio Civile competente per territorio, il quale la inoltreràal consiglio Regionale dei Lavori Pubblici.2.7 LE VARIANTI IN CORSO D’OPERA E LE MODIFICHE CHE NON SI CONFIGURANO QUALI VARIANTI IN CORSO D’OPERAA) VARIANTI IN CORSO D’OPERA ( ART. 25 L. 109/94 E ART. 134 D.P.R. 554/99)2.7.1 IL PERIODO DI APPLICAZIONEL’applicazione temporale della nuova disciplina delle varianti in corso d’opera risultante dalla l.109/1994, per effetto delle modifiche introdotte dal D.L. 3.4.1995,n. 101 come convertito, conmodificazioni, nella l.216/1995, con le modifiche di cui alla l.569/1996 di conversione del D.L.6.9.96, n.467, è stabilita nel modo seguente:• si applica integralmente a tutti gli appalti con progettazione esecutiva affidata successivamente al 3 giugno 1995;• si applica integralmente a tutti gli appalti il cui bando di gara sia stato pubblicato dopo il 31 gennaio 1997 anche se la relativa progettazione esecutiva sia stata affidata prima del 3 giugno 1995.Ai sensi di quanto previsto al punto 24.3 della Circolare n.13 del 13.3.1998 della Cassa Depositi ePrestiti, sono ammissibili a finanziamento le perizie approvate entro il termine di 5 anni dallaconcessione del mutuo. Si chiarisce che il termine per l’ammissibilità è inteso dalla data dipresentazione dell’istanza di approvazione della perizia alla D.G. Sanità.Si ricorda inoltre che ai sensi della Circolare 22.12.1998, n. 2100/U.L. del Ministero dei LavoriPubblici (“Problematiche connesse all’entrata in vigore della l.415/1998), le disposizioni dellal.415/98, con eccezione di quelle non rinviate al regolamento, si applicano: • quanto alle procedure di affidamento di incarichi o di lavori, con riferimento alla data di pubblicazione del bando di gara; • quanto invece “……alla fase di esecuzione dei contratti, l’applicazione delle norme della legge di immediata precettività è condizionata dall’esistenza del contratto, in quanto l’assetto delle reciproche obbligazioni assunte dalle parti ha come punto di riferimento il contesto normativo in vigore al momento della stipulazione dell’accordo…..”Si ricorda che in forza dell’entrata in vigore (in data 28 luglio 2000) del Regolamento generale suilavori pubblici D.P.R. n. 554/99 ci si deve attenere a quanto disposto dallart. 232 del Regolamentostesso circa lidentificazione del momento di concreta operatività delle specifiche normeregolamentari. 17
18. Regione Lombardia – Direzione Generale Sanità – Struttura Edilizia Sanitaria2.7.2 I CASI CONSENTITINessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’appaltatore se non èdisposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispettodelle condizioni e dei limiti indicati all’art. 25 della l. 109/94, (sempre che non alterino la sostanzadel progetto). A tal proposito è utile ricordare la determinazione dell’Autorità per la vigilanza suilavori pubblici dell’11 gennaio 2001, n. 1 relativa ai profili interpretativi in materia di varianti – art.25 della legge quadro e art. 134 del regolamento di attuazione.Si ricorda, come recita il comma 7 dell’art. 134 del D.P.R. 554/99:”l’accertamento delle cause, dellecondizioni e dei presupposti che a norma dell’art. 25, comma 1, della l.109/94 consentono didisporre varianti in corso d’opera è demandato al Responsabile del Procedimento, che vi provvedecon apposita relazione a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti”.Qualora per uno dei casi previsti dalla l. 109/94, sia necessario introdurre nel corso dell’esecuzionevariazioni o addizioni non previste nel contratto, il direttore dei lavori, sentiti il Responsabile delProcedimento ed il progettista, promuove la redazione di una perizia suppletiva e di variante,indicandone i motivi nell’apposita relazione da inviare alla stazione appaltante.L’art. 25 della legge quadro disciplina i casi di ammissibilità delle varianti in corso d’operaammesse esclusivamente nei seguenti casi:a) sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari, emesse successivamente alla approvazione del progetto esecutivo, che richiedano adeguamento strutturale ed impiantistico (nuove norme in materia di sicurezza degli impianti, di prevenzione incendi, ecc.). Si ritiene utile, inoltre, ricordare che le sopravvenute esigenze e modifiche legislative sono da rapportare al momento della pubblicazione del bando di gara da parte dell’Ente appaltante quale committente in grado di valutare esigenze, priorità e normativa di riferimento vigente. L’applicabilità di tale fattispecie deve fare riferimento al momento della efficacia della normativa legislativa e/o regolamentare dovendosi però garantire di soddisfare anche obblighi previsti in tempi futuri per far si che si realizzino interventi che non debbano essere modificati in breve tempo. Si riportano, a titolo esemplificativo, le date di pubblicazione delle più recenti e rilevanti norme sanitarie e di sicurezza: d.p.r. 14.1.97 pubbl. il 20.2.97; d.m. 10 marzo 1998 -sicurezza antincendio- pubbl. il 7.4.1998 nonché quella relativa alla riorganizzazione del servizio sanitario regionale, l.r. 31/97 pubbl. il 11.7.97.b1) cause impreviste e imprevedibili, la definizione delle modalità di accertamento è definita dal Regolamento all’art. 134, comma 8. L’immediata applicabilità della norma può essere riferita solo a cause eccezionali. Non sembra superfluo puntualizzare che tale evenienza deve essere assolutamente indipendente dalle volontà delle parti in causa (stazione appaltante ed appaltatore). Per tale fattispecie il Responsabile del Procedimento, su proposta del direttore lavori, descrive la situazione di fatto, accerta la sua non imputabilità alla stazione appaltante, motiva circa la sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si renda necessaria la variazione.18
19. Linee guida di edilizia sanitaria L’aggiunta del termine “imprevedibile” all’originario termine “imprevisto” è finalizzata a definire una più rigorosa specificazione per impedire di ricondurre alla fattispecie situazioni che avrebbero potuto essere accertate. In tal senso, è evidente che anche in tali situazioni non si potrà ritenere accettabile considerare tra le cause impreviste ed imprevedibili, ad esempio, la carenza statica della struttura. Potrebbero, eccezionalmente, essere ricomprese in tale categoria, quelle situazioni non normalmente rilevabili dalle indagini preventive richieste dalla normativa e dalla buona tecnica.b2) possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie, non disponibili al momento della progettazione esecutiva, che possono apportare significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o delle sue parti (materiali edili, finiture, rivestimenti, nuove attrezzature). In tali ipotesi, si sottolinea che non deve essere alterata l’impostazione progettuale e non deve determinarsi un aumento di costo. Per costo, in tale caso, si può intendere limporto a base di appalto al lordo del ribasso dasta. E’ evidente la volontà del legislatore di non escludere la stazione appaltante dalla possibilità di conseguire vantaggi che potrebbero derivare dall’adeguamento del progetto allo sviluppo tecnologico intervenuto nel frattempo. Le condizioni inderogabili per l’applicazione della norma sono: - la necessità che le tecnologie innovative non siano disponibili al momento della approvazione del progetto esecutivo da parte della stazione appaltante; - che le modifiche siano realizzate senza determinare un aumento di spesa e producano significativi miglioramenti; - che le varianti non alterino l’impostazione progettuale;b3) la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale. Per tale fattispecie la descrizione del responsabile del Procedimento ha ad oggetto la verifica delle caratteristiche dell’evento in relazione alla specificità del bene, o della prevedibilità o meno del rinvenimento. Si ritiene utile ricordare che il rinvenimento di reperti archeologici di notevolissimo valore, a parere dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici può giustificare l’attivazione di una variante richiesta ai sensi dell’art. 25, comma 1, lettera b-bis della legge quadro ( propria determinazione dell’11 gennaio 2001, n. 1).c) sorpresa geologica (art. 1664, secondo comma, del codice civile), nonostante l’indagine geognostica accurata svolta preventivamente alla realizzazione del progetto esecutivo. Se l’indagine geotecnica non è stata effettuata o le scelte strutturali non risultano ad essa conformi si ricade nell’errore progettuale.d) errori ed omissioni progettuali che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione o l’utilizzazione dell’opera (intervento strutturale sottostimato, errato calcolo del fabbisogno energetico, ecc.). Degli errori ed omissioni progettuali ne sono responsabili i titolari di incarichi di progettazione. La legge Merloni considera “… errore od omissione di progettazione 19
20. Regione Lombardia – Direzione Generale Sanità – Struttura Edilizia Sanitaria l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali”.In tali casi, a cura del responsabile del procedimento, ne deve essere data comunicazioneall’Osservatorio dei lavori pubblici di cui all’art. 4, comma 10, lettera c) della l.109/1994 ed alprogettista.2.7.3 I LIMITI DEGLI IMPORTI DELLE VARIANTILe disposizioni della l.109/1994 sono orientate a limitare la possibilità di introdurre varianti alprogetto appaltato limitando fortemente la discrezionalità della stazione appaltante.L’art. 25 disciplina il limite dell’importo delle varianti solo per la fattispecie degli errori edomissioni progettuali; in tali casi la perizia di variante è ammessa entro un aumento del 20%dell’importo di contratto (quinto d’obbligo), qualora la variante ecceda il quinto dobbligo lastazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, indice una nuova gara e provvede alpagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti fino a 4/5dell’importo del contratto.Il precedente limite (30% dell’importo dei lavori previsti nel progetto originario deliberato) è statoabrogato per effetto delle disposizioni dell’art. 123, lettera l, del d.lgs. 25.2.1995, n. 77 che hannosoppresso i contenuti dell’art. 9 del d.l. 31.8.1987, n.359 e della legge di conversione n. 440 del29.10.1987 che, a loro volta, avevano sostituito integralmente le norme del 3° comma dell’art. 13del d.l. 28.2.1983, n. 55 convertito nella l. 26.4.1983, n.131.Per quanto sopra si ritiene, per le finalità della l.109/1994, che il limite massimo delle variantidovrebbe essere, in generale e per i casi consentiti, ricompreso entro il quinto d’obbligo. Oltre talelimite, si ritiene, potranno essere considerate esclusivamente situazioni di eccezionalitàconsiderando inoltre leventualità della risoluzione del contratto, con lindizione di nuova gara eindennizzo all’appaltatore.Si ricorda che ai sensi dell’art. 10, commi 4 e 5 del Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile2000, n. 145 “ai fini della determinazione del quinto, l’importo dell’appalto è formato dalla sommarisultante dal contratto originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione per varianti giàintervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio,eventualmente riconosciuti all’appaltatore ai sensi dell’art. 31-bis della l. 109/94 e articolo 149 delD.P.R. 554/99. La disposizione non si applica nel caso di variante disposta ai sensi dell’art. 25,comma 1, lettera d) della l. 109/94. Nel calcolo di cui al comma 4 non sono tenuti in conto gliaumenti, rispetto alle previsioni contrattuali, delle opere relative a fondazioni…”20
21. Linee guida di edilizia sanitariaB) TABELLE RIEPILOGATIVE RELATIVE ALLA PROCEDURA DI APPROVAZIONE DELLE VARIANTI IN CORSO D’OPERA. TABELLA N.3: VARIANTI (IMPORTO DI PERIZIA > 5% CONTRATTO) pareri suppletiva istruttoria regionale regionale consiglio approvazione A.S.L. ll.pp.. civile genio tipo finanziamento importo progetto importo perizia D.G. Sanità   (1)  fondi statali qualunque importo > 5% contratto   fondi regionali < 50% < 2,5 mln. ECU > 5% contratto importo progetto    >2,5 mln. ECU > 5% contratto    fondi regionali > 50% < 2,5 mln. ECU > 5% contratto importo progetto     > 2,5 mln. ECU > 5% contratto note: (1) in caso di finanziamento con fondi pubblici per progetti d’importo> 2,5 milioni di ECU. TABELLA N.4: VARIANTI (IMPORTO DI PERIZIA < 5% CONTRATTO) pareri suppletiva istruttoria regionale regionale consiglio approvazione A.S.L. ll.pp.. civile genio tipo finanziamento importo progetto importo perizia D.G. Sanità   (1)  fondi statali qualunque importo < 5% contratto   fondi regionali < 50% < 2,5 mln. ECU < 5% contratto importo progetto    >2,5 mln. ECU < 5% contratto   fondi regionali > 50% < 2,5 mln. ECU < 5% contratto importo progetto    > 2,5 mln. ECU <5% contratto note: (1) in caso di finanziamento con fondi pubblici per progetti d’importo > 2,5 milioni di ECU.Si ricorda che per i progetti assistiti da fondi statali (di qualunque importo) non è obbligatorio ilparere degli organi consultivi tecnici regionali ai sensi dell’art. 3, commi 93 e 96 della l.r. 5 gennaio2000, n. 1 ( parere della struttura GIURIDICO dell’U.O. Legale e Avvocatura della D.G. Presidenzaespresso con nota dell’8 giugno 2001); tuttavia si segnala che è stata proposta al ConsiglioRegionale lombardo una modifica legislativa che sottopone anche tali progetti al parere obbligatoriodegli organi consultivi tecnici regionali. 21
22. Regione Lombardia – Direzione Generale Sanità – Struttura Edilizia SanitariaSi ricorda che ai sensi dell’art. 3, comma 76 della l.r. 1/2000, sono lavori pubblici sussidiati i lavoriche beneficiano di finanziamento regionale, sotto qualsiasi forma e denominazione, pari o superioreal 50 per cento dell’importo progettuale.Fermo restando l’acquisizione dei pareri riportati nella tabella di cui sopra (da parte dell’ASL edella strutture tecniche regionali periferiche ove previsto vedi procedure d.g.r. 3312/01) ai sensidell’art. 13, comma 11 bis della l.r. n. 31/97, come modificato dell’art. 4 della l.r. n. 6 del 3 aprile2001 sono soggette al decreto di approvazione da parte della D.G. Sanità tutte le varianti in corsod’opera soggette alla l. 109/94 e non comprese nella fattispecie di cui all’art. 25, comma 3, relativea progetti assistiti da contributo regionale e/o statale.Si puntualizza che le varianti relative a progetti assistiti da fondi pubblici con finanziamentosuperiore a 2,5 milioni di ECU, soggette alla l. 109/94 e non comprese nella fattispecie di cui all’art.25, comma 3, sono assoggettate a istruttoria suppletiva regionale della Direzione Generale Sanità(vedi allegato G).Si precisa che le varianti comportanti un aumento di spesa inferiore al 5% dell’importo contrattuale,(verificato sul totale delle varianti approvate in corso d’opera) relative a progetti assistiti dafondi pubblici di qualsiasi importo soggette alla l. 109/94, ad esclusione degli interventi di cui alcomma 3 dell’art. 25 della l. 109/94, sono soggette ad approvazione regionale.Si chiarisce, inoltre, che varianti di qualsiasi importo soggette alla l. 109/94 relative a progetti chenon usufruiscono di finanziamenti pubblici non sono soggette ad approvazione regionale.2.7.4 INTERVENTI DISPOSTI DAL DIRETTORE DEI LAVORI PER RISOLVERE ASPETTI DI DETTAGLIO.Sono gli interventi non prevedibili nel progetto esecutivo e che non comportino un aumento dellaspesa prevista per la realizzazione.La sfera di autonomia e responsabilità della direzione lavori permette di apportare modifiche, soloin aspetti di dettaglio, limitate al 5% delle categorie di lavoro (diversi materiali che non comportanolintroduzione di nuovi prezzi, integrazioni progettuali limitate, allacciamenti agli impiantiesistenti); con lentrata in vigore della Merloni ter tale percentuale può essere aumentata fino al10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro.Si ribadisce che, come precisato dalla Merloni ter, in tali casi non deve aumentare l’importo dicontratto stipulato.Gli interventi, in ogni caso, non devono modificare gli aspetti igienico-sanitari del progetto nétantomeno quelli di funzionalità e logistica del progetto approvato; sono quindi da ritenersi nonammissibili gli interventi che prevedono la variazione della destinazione duso degli ambienti.Sono, quindi, consentite variazioni nelle singole categorie in più ed in meno entro il 5% dellasingola categoria, che non alterino la funzionalità e la specificità dell’opera e che non aumentinol’importo di contratto.Non è necessaria alcuna richiesta di parere o autorizzazione regionale; la responsabilità resta quindiaffidata al Direttore dei Lavori e la verifica è esercitata in sede di collaudo o certificato di regolareesecuzione.22
23. Linee guida di edilizia sanitaria 2.7.5. VARIAZIONI FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DELL’OPERA E ALLA SUA FUNZIONALITÀLe variazioni finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità che non comportinomodifiche sostanziali al progetto approvato. Sono possibili modifiche alle destinazioni d’uso deilocali, modifiche richieste dal cambiamento organizzativo o dalla direzione sanitaria finalizzate almiglioramento logistico; devono essere motivate da esigenze obiettive derivanti da circostanzesopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto (ad esempio la variazionedi funzioni dovuta ai nuovi ambiti territoriali derivanti dalla l.r. 31/1997).Le variazioni, in più ed in meno, sono consentite senza limitazione ma l’importo di contratto nonpuò aumentare oltre il 5% del contratto originario. La copertura finanziaria deve essere assicurataentro lo stanziamento previsto per l’esecuzione dell’opera, quindi utilizzando il ribasso d’asta,l’importo per imprevisti, la diminuzione dellaliquota Iva o la minor spesa sostenuta per spesetecniche.Le varianti comprese in questa fattispecie non sono soggette ad autorizzazione regionale (né adalcuna richiesta di parere) ma sono di competenza esclusiva del Responsabile del Procedimentosecondo il d.p.r. 554/99, art. 134, comma 10, che provvede all’approvazione, previo accertamentodella loro non prevedibilità, con aumento della spesa non superiore al 5% dell’importo originariodel contratto ed alla cui copertura si provveda attraverso l’accantonamento per imprevisti omediante utilizzazione, ove consentito, delle eventuali economie da ribassi conseguiti sede di gara.Sarà cura del Responsabile del Procedimento aggiornare il quadro economico e comunicarlo allaDirezione Generale Sanità, ai fini delle successive liquidazioni e sarà sua cura il mantenimento deirequisiti minimi di cui al D.P.R. 14.1.1997 e d.g.r. 38133/98.In definitiva, per tali varianti comportanti un aumento di spesa inferiore al 5% dell’importocontrattuale, (verificato sul totale delle varianti approvate in corso d’opera) non è necessariaalcuna richiesta di parere o autorizzazione regionale; la responsabilità resta quindi affidata alResponsabile del Procedimento che le approva secondo le modalità previste all’art. 134, comma 10del D.P.R. 554/99.TABELLA N. 5: VARIANTI ART. 25 COMMA 3 data di Variazione art. 25 comma 3 Contratto applicazione Categoria < 5% non soggetta ad a Autonomia della D.L. * Invariato < 10% approvazione regionale non soggetta ad approvazione regionale soggetta ad approvazione b Miglioramento * ‹ 5% del Responsabile del Procedimento art. 134 d.p.r. 554/99*il periodo temporale di applicazione è il medesimo previsto per le varianti.2.7.6 LA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTAREAi fini dellapprovazione, tutti gli interventi di cui al punto 2.7. seguono la procedura ordinariaprevista per i progetti esecutivi. 23
24. Regione Lombardia – Direzione Generale Sanità – Struttura Edilizia SanitariaSi ritiene opportuno ricordare che la redazione di una perizia di variante definisce una rivisitazioneprogettuale che deve assicurare il rispetto delle normative vigenti all’atto della redazione nonché larispondenza alle esigenze della stazione appaltante. Di conseguenza saranno accertate nuovamentela conformità alle leggi vigenti e la funzionalità e completezza dell’opera.La documentazione dovrà contenere:• delibera di approvazione dell’ente. La deliberazione della stazione appaltante deve chiaramente identificare la fattispecie cui si riferisce la variante stessa con riferimento allart. 25 della L.109/1994, nonché specificare che non sono trascorsi i 5 anni dalla concessione del mutuo.• relazione sanitaria;• relazione tecnica;• relazione del Responsabile del procedimento che attesti, fra l’altro, in particolar modo l’accertamento delle cause delle condizioni e dei presupposti che a norma dell’art. 25, comma 1 della l. 109/94 hanno consentito di disporre varianti in corso d’opera, nonché della conformità della fattispecie cui si riferisce la variante agli artt. 25 e 134, rispettivamente, della l. 109/94 e del D.P.R. 554/99;• atto di sottomissione;• quadro economico di raffronto contenente il quadro del progetto originario come riportato nel decreto regionale di approvazione, il quadro dopo l’aggiudicazione, l’eventuale quadro di perizie precedenti approvate dagli organi regionali, il quadro della perizia corrente di cui viene chiesta l’approvazione, lo scostamento della perizia dall’importo aggiudicato. Si ricorda che per quanto riguarda le tavole grafiche relative alle aree oggetto dell’intervento di variante, oltre a quelle previste nella documentazione per i progetti esecutivi, devono essere presentate anche le tavole comparative (demolizioni/ricostruzioni).• documentazione prevista per i progetti esecutivi riguardante le modifiche apportate; quindi, ad esempio, in caso di variazione di destinazione, dovranno essere prodotte le tavole delle aree interessate.24
25. Linee guida di edilizia sanitariaTABELLA N. 6 : QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA importo importo importo scostamento (**) progetto approvato aggiudicato perizia (*) % 1 2 3 4 a.- opere edili e affini b.- impianti c.- ……… d.-………. ………. totale opere ……… ……… ……… ……… totale somme a disposizione totale complessivo (*) importo aggiudicato+maggiori opere al netto del ribasso dasta. (**) 4= 3-2/2 x 1002.8. UTILIZZO DEI RIBASSI D’ASTA2.8.1 RIBASSI D’ASTA DERIVANTI DA FINANZIAMENTI STATALI (ART. 20 L. 67/1988 E D.M.321/1989, L.135/1990, …)Per i finanziamenti statali derivanti dall’attuazione dell’art. 20 della L. 67/1988 e, più in generale,per quelli ammessi a finanziamento dal CIPE, le disposizioni attuative che ne regolano la messa adisposizione, consentono, entro il limite del finanziamento concesso, di riutilizzare le economiederivanti dai ribassi d’asta.Tale possibilità è stata oggetto di intervento legislativo con la l. 17 maggio 1999, n.144 che hariconfermato in capo al Ministero competente lautorizzazione alluso delle economie derivanti dallarealizzazione delle opere pubbliche finanziate con ricorso a mutui, con ammortamento a carico delbilancio statale.Allo stato attuale possono essere approvate solo le varianti e i progetti di completamentostrettamente collegati all’intervento principale al fine di aumentarne la funzionalità e l’economicità.Il miglioramento dell’opera deve essere dichiarato e motivato dall’Azienda sanitariainteressata nellatto di approvazione. Le eventuali diverse istanze saranno sottoposte a preventivarichiesta di autorizzazione del Ministero della Sanità.L’autorizzazione all’utilizzo dei ribassi d’asta per nuovi progetti con fondi dello Stato senza ilricorso a mutuo (es. L.67/1988 seconda fase “sicurezza”), permane di competenza della RegioneLombardia. 25
26. Regione Lombardia – Direzione Generale Sanità – Struttura Edilizia Sanitaria2.8.2 RIBASSI D’ASTA DERIVANTI DA FINANZIAMENTI IN CONTO CAPITALE CON FONDI REGIONALILe economie derivanti dai ribassi d’asta, come peraltro quelle delle somme non spese, non sonodisponibili per le Aziende.La Regione, qualora si renda necessario e senza preventiva comunicazione alle Aziende Sanitarie, siriserva di rettificare gli impegni di spesa ad aggiudicazione avvenuta nonché di procedere allecancellazioni e/o riduzioni dei contributi scaduti ed inutilizzati ai sensi della l.r. 34/1978. Una voltadisposti tali adempimenti, la Direzione Generale alla Sanità, ne da comunicazione alle AziendeSanitarie interessate.L’utilizzo del ribasso d’asta può essere consentito per gli interventi descritti al successivo punto.2.8.3 LE PROCEDURE PER L’UTILIZZO DEI RIBASSI D’ASTA.2.8.3.1 UTILIZZO DEI RIBASSI D’ASTA PER L’ATTUAZIONE DI INIZIATIVE NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL’ART. 25 DELLA L. 109/1994 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONILe possibilità dintervento sono quelle descritte della presente linea guida. Il ricorso a tale proceduracomporta la predisposizione di una specifica richiesta di variante.Particolare attenzione deve essere posta, in caso di variazione di destinazione dei locali, allemotivazioni sanitarie che hanno portato alla variante; tali motivazioni devono esseredettagliatamente esplicitate nella relazione sanitaria.La variante deve essere approvata con deliberazione dell’Azienda Sanitaria quale stazioneappaltante e deve essere sottoposta alla successiva approvazione degli organi regionali comedescritto al precedente punto 2.7.La deliberazione della stazione appaltante deve chiaramente identificare la fattispecie cui si riferiscela variante con riferimento allart. 25 della L.109/1994 e riportare la copertura finanziaria come diseguito specificato:- L. mediante contributo di cui alla Legge (67/88 - 135/90) impegnato con d.d.g. Sanità n. del ;- L. mediante contributo regionale in conto capitale (…) impegnato con d.d.g. Sanità n. del ;- L. con mezzi propri di bilancio (bilancio esercizio……).26
27. Linee guida di edilizia sanitaria2.8.3.2 UTILIZZO DEI RIBASSI D’ASTA PER MODIFICHE AL QUADRO ECONOMICO RELATIVAMENTE ALLA PARTE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONEIl ribasso d’asta può essere utilizzato anche per apportare modifiche al quadro economico (adesempio per variazioni degli importi previsti per arredi ed attrezzature o variazioni delle aliquoteIVA ovvero per spese tecniche).a) Ribassi dasta per somme a disposizione. Limporto derivante dal ribasso dasta dei lavori può essere utilizzato, dopo la conclusione dei lavori (verbale di ultimazione lavori), per aumentare limporto delle somme a disposizione dellente per far fronte a nuove esigenze derivanti da:- oneri fiscali (Iva e Inarcassa): qualora siano mutati gli oneri fiscali in seguito a modifica legislativa, lutilizzo delle economie non deve essere preventivamente autorizzato dagli organi regionali, bensì deve essere approvato dalla stazione appaltante con quadro di raffronto ed essere riportato nella contabilità finale. Tale utilizzo deve essere considerato prioritario rispetto agli altri utilizzi possibili;- spese tecniche: lutilizzo delle economie per aumentare le spese tecniche previste rimane nella sfera di autonomia e responsabilità della stazione appaltante in conformità alle vigenti leggi in materia di tariffa dei professionisti, deve quindi essere approvato dalla stazione appaltante, senza preventiva autorizzazione, con quadro di raffronto ed essere riportato nella contabilità finale nei limiti ammessi per ogni contributo. La d.g.r. n. 6595 del 20 ottobre 2001 definisce i seguenti limiti per le spese tecniche (calcolate sul totale dell’intervento al fine di considerare anche la progettazione dell’installazione apparecchiature ed arredi):  10% per progetti d’importo complessivo fino a 5 miliardi;  8% per importo oltre 5 miliardi. Tali valori sono comprensivi di Iva e contributi previdenziali. Eventuali spese aggiuntive saranno a carico dell’ente realizzatore.- arredi ed attrezzature: lutilizzo delle economie per lacquisto di arredi ed attrezzature, destinati al completamento e/o rinnovamento del progetto principale, NON deve essere preventivamente autorizzato dalla d.g. Sanità cui va trasmessa la relativa delibera di approvazione corredata da: quadro economico di raffronto, relazione sanitaria, elenco arredi ed attrezzature, capitolato prestazionale.Il quadro economico deve essere realizzato in modo analogo a quanto riportato nella tabella n. 6.b) ribassi dasta derivanti da appalti di forniture arredi ed attrezzature: il riutilizzo di tali economie per oneri fiscali e/o per arredi ed attrezzature destinati al completamento e/o rinnovamento del progetto principale non deve essere preventivamente autorizzato dagli organi regionali, bensì deve essere approvato dalla stazione appaltante con quadro di raffronto ed essere riportato nella contabilità finale;c) utilizzo degli importi per imprevisti: lutilizzo per somme a disposizione (spese tecniche inerenti il progetto, oneri fiscali inerenti il progetto, arredi ed attrezzature destinati al completamento e/o rinnovamento del progetto principale, costi del piano di sicurezza) non deve essere preventivamente autorizzato dagli organi regionali, bensì deve essere approvato dalla stazione appaltante con quadro di raffronto ed essere riportato nella contabilità finale. 27
28. Regione Lombardia – Direzione Generale Sanità – Struttura Edilizia Sanitaria Lutilizzo per lavori di completamento del progetto principale deve essere riferito alle medesime modalità previste per lutilizzo dei ribassi dasta per lavori.2.8.3.3 ULTERIORI POSSIBILITÀ DI UTILIZZO DEI RIBASSI D’ASTAI ribassi d’asta possono, eventualmente, essere utilizzati per la predisposizione di nuovi interventiintegrativi del progetto originale finalizzati ad una più efficace funzionalità dellinterventofinanziato ovvero per eseguire lavori in economia.a) Ribassi dasta per lavori - nuovo progetto: deve essere presentato il nuovo progetto esecutivo collegato funzionalmente al progetto principale per lesame da parte degli organi regionali competenti; il progetto dovrà essere accompagnato dalla documentazione prevista per i progetti esecutivi nonché dal quadro di raffronto che evidenzi lutilizzo del ribasso dasta. E responsabilità della stazione appaltante assicurare le procedure previste dalla legislazione vigente per lespletamento della gara di appalto.Il quadro economico deve essere realizzato nel modo seguente: TABELLA N. 7 completamento Importo netto Importo netto Importo netto aggiudicato (eventuale) economico progetto di approvato di perizia assestato Progetto Quadro OPERE Opere …. Impianti …. ……. Totale opere a base dappalto Oneri per la sicurezza Totale opere Somme a disposizione dell’amministrazione Iva lavori Spese tecniche Arredi ed attrezzature ….. Totale somme a disposizione TOTALE COMPLESSIVOb) Ribassi dasta per lavori in economia: lutilizzo del ribasso dasta per lavori in economia funzionali al progetto principale e conformi alla legislazione vigente (art. 24 L. 109/1994 e D.P.R. 554/99), non deve essere preventivamente autorizzato dagli organi regionali, bensì deve essere approvato dalla stazione appaltante con quadro di raffronto ed essere riportato nella contabilità finale.Le spese per accordi bonari ai sensi dell’art. 31/bis della l. 109/94 e in generale le spese cheabbiano natura risarcitoria sono esclusivamente a carico della stazione appaltante e nonpossono essere coperte con contributi pubblici.28
29. Linee guida di edilizia sanitaria Per tutti gli interventi di cui al presente punto, gli eventuali costi non coperti dalleeconomie realizzate con il ribasso d’asta, restano a carico della stazione appaltante (AziendaSanitaria) che deve riportarli nel relativo quadro economico da approvare unitamente all’iniziativa.La Regione esclude contributi per eventuali spese aggiuntive.2.9. EROGAZIONE DEI CONTRIBUTITutte le istanze di finanziamento devono riportare in modo espresso:• loggetto dellintervento;• il provvedimento di finanziamento• la natura delle spese per le quali si chiede la erogazione (esempio: spese tecniche, SAL, quota rispetto allart. 45 della l.r. 70/83, attrezzature, saldo, ecc.).Non sono erogabili le richieste concernenti interessi per ritardati pagamenti ed, in generale,spese che abbiano natura risarcitoria (v. Circolare Cassa DD.PP.1227/1998)Si ricorda che le modalità di erogazione sono citate nellatto regionale di assunzione di impegnodella spesa.Considerati i tempi tecnici della Ragioneria Regionale e della Cassa Depositi e Prestiti nei periodidi chiusura dei bilanci, si invitano le stazioni appaltanti a non inviare richieste di liquidazione nelmese di dicembre, in caso contrario la direzione generale Sanità non sarà in grado di assicurarel’evasione delle istanze in tempi brevi.2.9.1 LIQUIDAZIONI SECONDO LE PROCEDURE DI CUI ALLA L.R.70/1983, ART. 45A) OPERE IN APPALTO (OPERE EDILI ED IMPIANTI, ONERI PER LA SICUREZZA)1) All’inizio dei lavori: Quota del 50% dell’importo contrattuale + IVA. La liquidazione avviene a seguito di istanza dell’Azienda corredata da delibera di aggiudicazione, verbale di consegna lavori e dichiarazione di inizio lavori redatta dal direttore lavori.2) All’avvenuto superamento del 60% dell’importo lavori: Quota del 40% dell’importo contrattuale + IVA. La liquidazione avviene a seguito di istanza dell’Azienda corredata da dichiarazione del Direttore dei lavori dell’avvenuta esecuzione di opere per un valore superiore al 60% dell’importo lavori.3. All’approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori: residua quota 10% dell’importo contrattuale o importo di contabilità finale al netto dei precedenti acconti erogati. La liquidazione avviene a seguito di istanza dell’Azienda corredata da copia conforme o originale o della seguente documentazione :- provvedimento dell’Ente di approvazione della spesa sostenuta;- certificato di pagamento relativo allo stato finale dei lavori sottoscritto, in originale, dal responsabile dell’Ufficio Tecnico;- certificato di collaudo ovvero di regolare esecuzione e relativo provvedimento di approvazione dell’Ente con unita copia del decreto di approvazione rilasciato dagli organi regionali competenti; 29
30. Regione Lombardia – Direzione Generale Sanità – Struttura Edilizia Sanitaria- per gli arredi, le attrezzature e le apparecchiature di diagnosi e cura: la dichiarazione riportata in allegato E - modello C -.- quadro economico finale relativo all’intervento, sottoscritto, in originale, dal responsabile dell’Ufficio Tecnico o dal responsabile unico del procedimento, completo di provvedimento di approvazione dell’Ente. Il quadro economico finale deve essere redatto utilizzando l’allegato schema (Figura 1).30
31. Linee guida di edilizia sanitariaFIGURA N. 1AZIENDA:_________________________________ PRESIDIO:_________________________Oggetto dellintervento__________________________________________________________________________ Importo di contabilità Perizia progetto finale Quadro economico Decreto Decreto Decreto Decreto Decreto n. del. n. del. n. del. n. del. n. del.Opere edili ed affiniImpianti elettriciImpianti meccanici condiz.Impianti mecc. Idrico-sanitariImpianti elevatoriImpianti gas medicaliAltroTotale lavoriOneri relativi alla sicurezzaTotale lavoriArredi e attrezzatureIVA per arredi eattrezzatureSpese Tecniche comp. IVAe 2%IVA per opere edili edimpiantiAcquisto areaImprevistiAltre somme a disposizioneTotale somme adisposizioneTOTALECOMPLESSIVOQUADRO FINANZIARIO CONTABILITA FINALE Mutuo cassa quota 5% art. Finanziamento Mezzi TOTALE Altro DD.PP. 20 dm 321 regionali dellazienda COMPLESSIVO 31
32. Regione Lombardia – Direzione Generale Sanità – Struttura Edilizia SanitariaB) SPESE TECNICHE (PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI, ADEMPIMENTI CONNESSI ALLATTUAZIONE DEL D.LGS 494/96)Non è prevista lanticipazione di somme per la progettazione degli interventi.L’istanza dell’Azienda deve essere corredata da:• copie delle relative fatture o conteggi parcellari;• dichiarazione del responsabile del procedimento che attesti:- che la spesa è relativa all’intervento per il quale si chiede la liquidazione (con specificazione dell’oggetto dell’intervento e dell’importo complessivo di progetto);- la natura delle spese cui si riferisce la fattura (progettazione, direzione lavori, ecc.);- conformità al disciplinare d’incarico approvato dall’ente;- congruità con le tariffe dell’ordine di appartenenza;- rispetto della normativa in materia fiscale e previdenziale.C) ARREDI, ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE DI DIAGNOSI E CURAPer l’acquisto di arredi ed attrezzature ed apparecchiature medico-scientifiche di diagnosi e cura, siapplica la procedura di cui alla d.c.r. 1126 del 14.7.1988 che prevede: • ad avvenuta aggiudicazione l’erogazione della quota del 75% dell’importo aggiudicato + Iva (nei limiti del 75% dell’importo assegnato) allegando all’istanza, quale sua parte integrante e sostanziale: - la delibera esecutiva di aggiudicazione; • ad avvenuta acquisizione e/o installazione l’erogazione del saldo, pari alla quota residua del 25% dell’importo aggiudicato + Iva, allegando all’istanza, quale sua parte integrante e sostanziale la dichiarazione riportata in allegato E - modello C -.D) ACQUISTO AREANon è prevista lanticipazione di somme per l’acquisto di aree. Le stesse vengono liquidate dopol’approvazione del progetto esecutivo dell’opera da parte della regione Lombardia.L’istanza dell’Azienda deve essere corredata da:• copia conforme del contratto d’acquisto;• dichiarazione del responsabile del procedimento che attesti:- che la spesa è relativa all’intervento per il quale si chiede la liquidazione (con specificazione dell’oggetto dell’intervento e dell’importo complessivo di progetto);- la natura delle spese cui si riferisce la fattura (acquisto, esproprio, etc.);- rispetto della normativa in materia fiscale.E) QUALORA IL QUADRO ECONOMICO VENGA ASSESTATO DALLA STAZIONE APPALTANTE, COPIA DELL’ATTO DI APPROVAZIONE DEL QUADRO DEVE ESSERE ALLEGATA ALL’ISTANZA DI LIQUIDAZIONE.32
33. Linee guida di edilizia sanitaria2.9.2 FINANZIAMENTI L.R. 67/1984La procedura di liquidazione di cui al presente punto è applicata anche ai contributi destinati alfinanziamento degli interventi per la tutela socio-sanitaria di cui alla l.r. 67/1984 (psichiatria).2.9.2.1 LIQUIDAZIONI DI CONTRIBUTI STATALI (MUTUI)In attuazione delle disposizioni della Cassa Depositi e Prestiti n. 1227 del 13 marzo 1998concernenti: ”Istruzioni generali per l’accesso al credito della Cassa depositi e prestiti” l’erogazioneè subordinata al controllo effettuato dalla stazione appaltante. In particolare il responsabile delprocedimento accerta l’avanzamento nell’esecuzione delle opere, la rispondenza al progettoapprovato per il quale è stato concesso il finanziamento e redige la dichiarazione riportatanell’allegato E - modello A -. Alla prima istanza di erogazione devono essere allegate copieconformi del contratto d’appalto e del verbale di consegna lavori ove risultino limporto diprogetto e il ribasso dasta ottenuto.L’istanza di liquidazione deve essere indirizzata alla Cassa Depositi e Prestiti e per conoscenza allaRegione – Direzione Generale Sanità – Struttura Edilizia Sanitaria. La Regione provvederàall’inoltro della medesima, previo controllo sulla compatibilità al quadro economico approvato. LaCassa Depositi e Prestiti riterrà nulla qualsiasi istanza pervenuta senza la nota regionale. Ilreferente, per qualsiasi richiesta di esigibilità della richiesta, da parte delle Aziende Sanitarie,rimane la Regione Lombardia quale contraente del mutuo.La documentazione a giustificazione delle spese effettuate deve essere conservata presso lastazione appaltante e prodotta tempestivamente in caso di richiesta da parte degli organiregionali o statali. Qualora il quadro economico venga assestato dalla stazione appaltante,copia dell’atto di approvazione del quadro deve essere allegata all’istanza di liquidazione.Per i finanziamenti che prevedono la quota obbligatoria di cofinanziamento regionale del 5%, lamedesima modalità di erogazione è estesa anche alla quota regionale.All’approvazione del collaudo o del certificato di regolare, l’istanza deve essere corredata delquadro economico finale relativo all’intervento, sottoscritto, in originale, dal responsabiledell’ufficio tecnico, completo di provvedimento di approvazione dell’Ente.Il quadro economico finale deve essere redatto usando l’allegato schema (v. Figura 1).2.9.2.2 LIQUIDAZIONI DI CONTRIBUTI STATALI (ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO E L.67/88 “SECONDA FASE”)A) OPERE L’istanza deve essere sempre corredata della dichiarazione del responsabile del procedimento, allegato E – modello A, senza l’indicazione “posizione di mutuo”, indirizzata alla Regione Lombardia – Direzione Generale Sanità – Struttura Edilizia Sanitaria; con la prima istanza è necessario inviare copia del contratto e del verbale di consegna lavori; 33
34. Regione Lombardia – Direzione Generale Sanità – Struttura Edilizia SanitariaB) SPESE TECNICHE Le spese di progettazione possono essere liquidate solo successivamente al verbale di consegna lavori; le spese per direzione lavori possono essere liquidate in concomitanza degli stati di avanzamento.Per i finanziamenti che prevedono la quota obbligatoria di cofinanziamento regionale del 5%, lastessa modalità di pagamento è estesa anche alla quota regionale.C) SALDO OPEREAll’approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte della regioneLombardia, l’istanza deve essere corredata del quadro economico finale relativo all’intervento,sottoscritto, in originale, dal responsabile dell’ufficio tecnico, completo di provvedimento diapprovazione dell’Ente.Il quadro economico finale deve essere redatto usando l’allegato schema (v. Figura 1).2.10. MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI E CATASTO DEI LAVORI DI EDILIZIA SANITARIA2.10.1 IL MONITORAGGIOIn tema di edilizia sanitaria lattività di monitoraggio prende avvio già nella fase di approvazione deiprogetti che prevede la compilazione di una specifica scheda di intervento di accompagnamentoche, sottoscritta dal responsabile del procedimento e dal responsabile dellufficio tecnico, deveessere obbligatoriamente allegata alla richiesta. Tale scheda, riportata nellallegato D, costituiscealtresì elemento indispensabile per la costituzione del catasto di edilizia sanitaria.Per quanto attiene più specificatamente lattività di monitoraggio degli interventi, finanziati confondi statali e/o regionali, si conferma che la stessa avviene con periodicità semestrale (aprile eottobre).La Regione provvede alla trasmissione di una scheda di intervento parzialmente precompilata chealle scadenze del 30 aprile e 30 ottobre devono essere restituite. E’ fatto obbligo agli enti attuatoridi compilare le schede di avanzamento inviate periodicamente dalla regione. Tali schededevono essere firmate dal responsabile dell’ufficio tecnico o dal responsabile del procedimento dicui alla l.109/1994 e successive modifiche ed integrazioni, che si assume la responsabilità pereventuali inesattezze od omissioni.Si ricorda che la corretta attuazione di tale adempimento costituisce condizione per il mantenimentodei finanziamenti.2.10.2 IL CATASTO DEI LAVORI DI EDILIZIA SANITARIAAl fine di disporre di dati affidabili che rendano possibile monitorare l’evoluzione del patrimonioedilizio viene istituito, con l’approvazione del Piano Sanitario Regionale, il catasto dei lavori diedilizia sanitaria.34
Milano, richiamo dell'Ordine ai medici: state attenti a come usate i social
Il dr web non cura, anzi causa ansia
Nuova frontiera della medicina un medico di milano su 1670 ha il 56% di pazi...
Come comunicare con i pazienti
RHO. PARTE IL PRIMO INCONTRO FORMATIVO PER I MEDICI DELLA SCUOLA DI COMUNICAZ...