Source: https://es.scribd.com/doc/51266200/PLIEGO-DE-CONDICIONES-PARA-LA-CONTRATACION-DE-OBRAS-PUBLICAS
Timestamp: 2017-04-28 18:26:03
Document Index: 60850166

Matched Legal Cases: ['artículo 34', 'artículo 15', 'artículo 34', 'artículo 18', 'artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 50', 'artículo 28', 'artículo 32', 'artículo 28', 'artículo 43', 'artículo 44', 'artículo 42', 'artículo 45', 'artículo 51', 'artículo 36', 'Artículo 57', 'artículo 82', 'artículo 46']

PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS
ScribdNavegarInteresesCareer & MoneyPersonal GrowthPolitics & Current AffairsScience & TechHealth & FitnessLifestyleEntertainmentBiographies & HistoryFictionNavegar porLibrosAudio librosNoticias & RevistasPartiturasExplorar todoSubirIniciar sesiónRegistrarsePLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PUBLICASCargado por kinnymar0.0 (0)DescargaInsertarVer másCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Precio de lista: $0.00Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentCortesia de www.compendio.com.bo
INSTRUCTIVO A LAS ENTIDADES PUBLICAS PARA LA ELABORACION DEL PLIEGO Este instructivo, es una guía para la elaboración del pliego de condiciones para los procesos de contratación de obras públicas; por tanto, no deberá ser adjuntada como parte del pliego que será entregado a los proponentes. 1.INSTRUCTIVO PARA LICITACION PUBLICA NACIONAL 1.1. Pliego de Condiciones 1.1.1 En cumplimiento del artículo 34 del D.S. No. 25964, que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, el presente modelo de pliego de condiciones para la contratación de obras públicas, es de uso obligatorio para la elaboración de pliegos de condiciones en todas las entidades públicas. 1.1.2. Las entidades públicas, deberán llenar los espacios que se encuentran marcados con líneas, con la información específica de la contratación que se llevará adelante. Los textos escritos entre paréntesis, en negrillas y cursivas, sirven de guía o apoyo para el llenado de dichos espacios, por lo que deberán ser suprimidos en los pliegos de condiciones que se entregarán a los potenciales proponentes. 1.1.3. Asimismo, deberán incorporar en cada pliego, las especificaciones técnicas que correspondan 1.1.4. El presente modelo de pliego de condiciones será utilizado obligatoriamente para contrataciones de obras públicas, de conformidad al Art. 34 de las NB-SABS. En caso de convenios de crédito o donación se aplicará lo expresamente establecido en el artículo 15 de las NB-SABS. 1.1.5 El pliego de condiciones debe elaborarse con las siguientes Secciones: Sección I Instrucciones a los Proponentes Sección II Especificaciones Técnicas Sección III Sistema de Evaluación Sección IV Modelo Contrato Sección V Formularios de Propuesta Sección VI Formularios de Evaluación. Sección VII Formulario Volúmenes de Obra. 1.1.6 Las entidades públicas, únicamente en casos excepcionales, podrán solicitar al Organo Rector ( Unidad de Normas del Ministerio de Hacienda), la modificación de este modelo de pliego de condiciones en base a las características especiales de i
hacienda. de acuerdo a su formato y presentado a los proponentes en acto de apertura del sobre “A”. los cuales. El Órgano Rector. etc).com. deberá elaborar las Especificaciones Técnicas.7 Declaración de Integridad.
1.3. debe ser firmado en original por todos los servidores públicos involucrados en el proceso de contratación. El Formulario de Declaración de Integridad de los servidores públicos (Formulario A-4ª). lo que constará en el acta correspondiente. Reunión de aclaración.gov. El pliego de condiciones para la contratación de obras públicas mediante la modalidad de Invitación Pública. 1. será necesario contar con técnicos especializados de la entidad. deberá encontrarse incluida en el Programa de Operaciones Anual (POA) y el Programa Anual de Contrataciones. podrá autorizar la modificación solicitada.Cortesia de www. La entidad pública. Modelo de Convocatoria 1.bo
. se detallan a continuación: ii
Version obtenida de www. siempre que el décimo día coincida con un día no laborable. contar con los recursos disponibles y la certificación presupuestaria correspondientes. tipo de organización contratada. pudiendo haber una variación de dos (2) días como máximo. 1. computables a partir de la fecha de inicio de venta del pliego señalada en la publicación de la convocatoria.2
1.1 Para la elaboración de la convocatoria a ser publicada en prensa. La reunión de aclaración del pliego de condiciones debe realizarse a los cinco (5) días calendario.5.compendio. directamente relacionados con las particularidades del pliego de condiciones (moneda de pago. debe adjuntarse necesariamente al pliego de condiciones antes de su venta. Programación de Contrataciones. considerando las instrucciones señaladas en la Sección II del Modelo de Pliego. previa evaluación de su requerimiento. El texto de la convocatoria publicado en prensa. 2.bo
la contratación a realizar. 1.4. para lo cual. se debe utilizar el modelo de convocatoria cuyo formato se incluye en el modelo de pliego de condiciones. o en caso necesario contratarlos.3. deberá llenar el modelo de contrato con los datos de la contratación adjudicada. Elaboración final del contrato. La licitación que se propone convocar. 1. 1.6. por tanto. Elaboración de Especificaciones Técnicas. se debe elaborar utilizando el modelo de pliego para Licitación Pública. modificando únicamente los aspectos que la caracterizan. La entidad pública.3. los contratos deben ser elaborados en papel sellado y sin dejar espacio entre líneas.INSTRUCTIVO PARA INVITACION PUBLICA NACIONAL. plazo. 2.
com.hacienda. 2. 2.2. que no debe ser superior al 2% del precio referencial de la Invitación).bo
2. Sección IV. o sea máximo quince (15) días calendario antes del plazo establecido para la presentación de propuestas de acuerdo a lo estipulado en el parágrafo V del artículo 34 de las NB-SABS).2.2. Reemplazar el término “Proceso Licitatorio” por “Proceso de Invitación Pública”. Al numeral 13. Al subnumeral 26. 40. Sección I.6. se debe consignar para este acto el primer día hábil siguiente.1.2.Cortesia de www. Formularios de Evaluación Considerar que el monto de la garantía de seriedad de propuesta en la modalidad de Invitación Pública iii
Version obtenida de www.
2. 2. A los formulados incluidos en la Sección VI. Presentación de propuestas (Si el plazo de presentación de propuestas .2. Plazo y forma para la presentación de las propuestas ( El plazo no debe ser menor a 25 días calendario).2.1. Al subnumeral 20.3. domingo o feriado. A la cláusula décima séptima. 2.2.4.1 Al modelo de convocatoria a) Reunión de aclaración (La fecha debe ser máximo el quinto día a partir del inicio de la venta de los pliegos). Sección I.
2.2. que debe ser hasta el día diez (10) computable a partir de la venta del pliego de condiciones.
Ajustes Generales a) b) Reemplazar en todo el documento la palabra “Licitación” por “Invitación”. Consultas escritas sobre el pliego de condiciones ( Indicar la fecha.000).
Ajustes específicos 2.3. Sección I.compendio.gov.5. (Protocolización del Contrato) Sólo se protocolizarán obligatoriamente los contratos cuyo monto sea igual o superior a cuarenta mil dólares americanos ($us.bo
. coincide con un día sábado. Documentos administrativos en original (Indicar el monto de la garantía. que no debe ser menor a veinticinco (25) días calendario.
Documentos de la propuesta técnica. a objeto de introducir en el pliego los cambios de comprenden. (El número de especialistas se definirá de acuerdo a la complejidad de la obra.
Version obtenida de www.hacienda. 2.8. en caso de obras con un valor inferior a cien mil (100.gov. Para la participación de la pequeña empresa se deberá tomar en cuenta lo establecido en el artículo 18 de las NB-SABS. se podrá requerir únicamente el residente de obra).bo
.000) dólares americanos.compendio. Al subnumeral 20. 2.Cortesia de www.2.2. una vez que el Estado haya emitido la normativa para la obtención de la Tarjeta Empresarial.com. sección I.7.5.bo
no debe ser superior al dos por ciento (2%) del precio referencial.
de la licitación) No.com. fecha)
Version obtenida de www. de Convocatoria
(Nombre u objeto de la licitación pública nacional para la contratación de Obras)
(Lugar.bo
.Cortesia de www.compendio.bo
(LOGOTIPO DE LA ENTIDAD) (Si hubiera)
(CABEZA DE SECTOR) (Si corresponde) (NOMBRE DE LA ENTIDAD)
LICITACION PUBLICA NACIONAL (Código y/o No.gov.hacienda.
____________________ (Nombre de la cabeza de sector, si corresponde) _________________________________ (nombre de la entidad) LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° ________ (indicar el número y código) CONVOCATORIA (indicar si es primera, segunda, etc.) El (La) _____________________ (nombre de la entidad) invita públicamente a proponentes legalmente establecidos a presentar propuestas para: (Objeto de la Licitación) ___________________________________________________________________ (Describir brevemente, la obra objeto de la presente convocatoria. La descripción debe ser clara para que el proponente entienda el requerimiento). FINANCIAMIENTO : Procede del _______________________ (indicar de donde proceden los fondos ). PLIEGO DE CONDICIONES : Los interesados podrán revisar, obtener información y adquirir el mismo en: Lugar, fecha y horarios, para revisar y adquirir el pliego______________________________________ Cargo del Encargado de vender el pliego__________________________________________________ Cargo del Encargado de atender consultas_________________________________________________ Dirección___________________________________________________________________________ Números de teléfonos_________________________________________________________________ Número de fax_______________________________________________________________________ Dirección electrónica de la entidad_______________________________________________________ Número de la casilla__________________________________________________________________ (En caso de que la entidad convocante, establezca direcciones diferentes para la venta y consulta de los pliegos, deberá adicionar esa información en este sector). REUNIÓN DE ACLARACIÓN: La reunión pública de aclaración del pliego de condiciones, se realizara el ________________ (indicar lugar, fecha y hora). VALOR DEL PLIEGO: Los proponentes interesados deberán comprar el pliego de condiciones, previo deposito no reembolsable de __________ (indicar el precio del costo del pliego, que debe cumplir con lo establecido por el Organo Rector), que debe ser depositado en la Cuenta Corriente No_____del Banco ____________a nombre de ____________ (Nombre de la entidad convocante). PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: Las propuestas deberán presentarse en ___________(indicar la dirección exacta y oficina encargada de la recepción) hasta las __________ (indicar hora, día y fecha limite para la recepción de propuestas). (Si el plazo de presentación de propuestas, que no debe ser menor a 30 días calendario, coincide con un día sábado, domingo o feriado, se debe consignar para estos actos el primer día hábil siguiente). ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS: Se realizará en ____________(indicar dirección exacta y oficina o sala donde se realizará el acto de apertura) el día _____________(indicar hora, día y fecha del acto de apertura). (Debe considerarse, que la hora de inicio del acto de apertura debe efectuarse a más tardar una hora después de la hora límite fijada para la recepción de propuestas). (Indicar el lugar y fecha de la publicación)
SECCION I INSTRUCCIONES A LOS PROPONENTES A. INTRODUCCION 1.PRESENTACION Y OBJETO. 1.1. _____________________________ (Nombre de la entidad convocante) en adelante denominado “Convocante ", en el marco de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS) aprobadas mediante Decreto Supremo N° 25964, mediante esta convocatoria a licitación pública, invita a las empresas constructoras legalmente establecidas a presentar propuestas, sobre las condiciones del presente pliego. El objeto de esta licitación es ______________Describir detalladamente el objeto de la licitación).
DOMICILIO. El Convocante, fija su domicilio en la siguiente Dirección: __________________________ (Nombre de la entidad convocante) __________________________ (Dirección) __________________________ (Teléfono) __________________________ (Fax) __________________________ (Dirección electrónica E-mail) __________________________ (Casilla) __________________________ (Departamento - Bolivia)
AUTORIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACION Y PERSONAL JERARQUICO DE LA ENTIDAD. 3.1. La Autoridad Responsable del Proceso de Contratación (ARPC) es: _________________________ Indicar el nombre completo
______________________ Indicar el cargo 3.2.
Los servidores públicos que ocupan cargos ejecutivos hasta el tercer nivel jerárquico de la estructura orgánica del contratante son: _________________________ Indicar el nombre completo _________________________ Indicar el nombre completo 7
1. _____________________ Indicar el cargo 2. ______________________ Indicar el cargo
n. _____________________ Indicar el cargo
_________________________ Indicar el nombre completo
4. PRECIO REFERENCIAL Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO 4.1. El precio referencial es _____________ (Indicar el precio referencial). La presente contratación, está financiada con del___________(Indicar de donde provienen los fondos). fondos
PROPONENTES ELEGIBLES. En esta convocatoria podrán participar únicamente las siguientes organizaciones: 5.1. 5.2. Empresas constructoras legalmente constituidas en Bolivia. Asociaciones accidentales entre empresas constructoras constituidas legalmente en Bolivia.
CONFLICTO DE INTERESES. 6.1. No se contratará a ninguna persona jurídica que tenga conflicto de interés con la entidad convocante, en las circunstancias que se indican a continuación: a) Una persona jurídica contratada por la entidad convocante para suministrar bienes y obras para un proyecto, así como sus filiales, estarán impedidas para prestar servicios de consultoría respecto del mismo proyecto. b) A la inversa, ninguna persona jurídica contratada por la entidad convocante, para prestar servicios de consultoría para la preparación o ejecución de un proyecto, así como ninguna de sus filiales, podrá suministrar bienes, construir obras o prestar servicios relacionados para el mismo proyecto. c) Las personas jurídicas y sus filiales, no podrán ser contratadas para realizar trabajos (proyectos) que por su naturaleza, resulten incompatibles con los mismos trabajos, por ejemplo, las personas jurídicas contratadas para preparar un proyecto, no podrán ser contratadas para evaluar el mismo proyecto o servicios, previstos en el mismo proyecto. d) Las personas jurídicas que estén asesorando a una entidad pública respecto de la contratación de obras, servicios de consultoría o provisión de bienes, no podrán ejecutar dichas obras, ni proveer los servicios de consultoría o los bienes que desea contratar la entidad. 8
hacienda. con la Autoridad Responsable del Proceso de Contratación o los miembros de la comisión de calificación. la Autoridad Responsable del Proceso de Contratación o los miembros de la comisión de calificación.
Por inhabilitación de la propuesta: (i) (ii) (iii) Si el proponente hubiese omitido la presentación de cualquier documento requerido en el pliego de condiciones. sus accionistas o socios. Si se verificase que estuviese en trámite o declarada la disolución o quiebra de la empresa proponente.compendio. no podrán realizar con esta. con los servidores públicos que ocupen cargos ejecutivos hasta el tercer nivel jerárquico de la estructura orgánica de la entidad contratante. los servidores públicos que ocupan cargos ejecutivos hasta el tercer nivel jerárquico de la estructura orgánica de la entidad contratante. para sí o para terceros.
Version obtenida de www.com. debiéndose en consecuencia ejecutar la garantía de seriedad de propuesta. Son incompatibles para contratar con una entidad pública.bo
. que tengan vinculación matrimonial o grado de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad conforme a lo establecido por el Código de Familia.gov. Por haber incurrido en prácticas corruptas y/o fraudulentas. hasta un año después de su retiro de una entidad. los proponentes o en el caso de que éstos sean personas jurídicas sus representantes.Cortesia de www. indirecta o a través de empresas en las que tuviesen participación. negocios o celebrar contratos de provisión de bienes y servicios de ninguna índole. el Presidente y Vicepresidente de la República los Representantes Nacionales. los Ministros de Estado. El Convocante rechazará las propuestas presentadas por las siguientes causas: a) Por incompatibilidad para contratar: (i) Son incompatibles para contratar con las entidades públicas sometidas al ámbito de aplicación de las NB-SABS sea en forma directa.RECHAZO DE PROPUESTA. Los servidores públicos.
Por descalificación de la propuesta: (i) Si se verificase falsedad o inconsistencia en la documentación proporcionada.
8.bo
RELACIONAMIENTO ENTRE PROPONENTE Y CONVOCANTE. obligatoriamente debe ser incluido como parte del sobre "A". 9.compendio.1. que se incluyen en la Sección V de Formularios de Propuesta. bajo sanción de inhabilitación y debe ser firmado por el representante legal del 10
Version obtenida de www.4.bo
Si no hubiese alcanzado la evaluación o calificación mínima requerida para el sobre "A".
8.2. con excepción de la Reunión de Aclaración. se obligan a firmar y cumplir lo establecido en los formularios de Declaración de Integridad A-4a y A-4b respectivamente. El relacionamiento entre cualquier proponente o potencial proponente y el Convocante. será firmado por la ARPC y los miembros de la Comisión de Calificación a ser designados para este proceso de licitación. motivará la separación del funcionario del proceso de licitación y lo someterá a proceso administrativo.hacienda.2 y 8.
8.3. Si en la revisión aritmética de la propuesta económica existiese una diferencia mayor al dos por ciento (2%) entre los cálculos presentados en la propuesta y los resultantes de la revisión de la comisión de calificación. Cualquier relacionamiento referente a la presente licitación por parte de cualquier funcionario del proponente o potencial proponente hacia el Convocante que no sea en forma escrita y que sea demostrada fehacientemente ante la ARPC o autoridad jerárquica inmediata superior. Tanto los servidores públicos como los proponentes involucrados en este proceso de licitación. motivará la inhabilitación del proponente o potencial proponente. El formulario A-4a que corresponde a la entidad convocante. este procedimiento se realizará ante la autoridad jerárquica inmediata superior.1. Lo descrito en los subnumerales 8.com.3.
9.3 se aplican desde el inicio del proceso hasta la adjudicación. según corresponda.
. debe guardar los más altos estándares de ética y solamente debe ser realizado en forma escrita cuando sea referido a esta convocatoria. Cuando la ARPC sea cuestionada. El formulario A-4b que corresponde a los proponentes.2.gov. como requisito previo a la evaluación económica.Cortesia de www.
8. DECLARACION DE INTEGRIDAD. Cualquier relacionamiento referente a la presente convocatoria por parte de cualquier funcionario del Convocante hacia cualquier proponente o potencial proponente que no sea en forma escrita y que sea demostrada fehacientemente ante la ARPC. 8.
Dentro de los tres (3) días calendario siguientes. los proponentes podrán expresar sus consultas e informar si consideran que el pliego de condiciones tiene errores o es discriminatorio. cada proponente deberá realizar su solicitud al Convocante.1
12. el Convocante entregará a cada uno de los proponentes asistentes.1.-
12. La inspección al sitio de la obra es obligatoria para todos los proponentes que se presenten a esta licitación.com.Cortesia de www. b) En forma conjunta. REUNION DE ACLARACION. La inspección previa deberá realizarse hasta tres (3) días antes de la fecha de cierre de presentación de consultas escritas.2.AUTORIZACION DE VENTA DEL PLIEGO DE CONDICIONES. ha sido debidamente autorizada por la ARPC. el que establecerá una de las siguientes modalidades: a) En forma independiente.gov. INSPECCION PREVIA.
Version obtenida de www.2.
En la reunión de aclaración que se realizará en la fecha señalada en la convocatoria pública.
proponente y por los dependientes directamente involucrados en la propuesta.compendio.. Al final de la reunión. 11. Para efectuar la inspección.hacienda. 10.
11. el Convocante enviará una fotocopia del Acta a cada uno de los proponentes que no hubiesen asistido a la reunión de aclaración. La venta del pliego de condiciones. en forma escrita. debiendo presentar en su propuesta la certificación que acredite su presencia en el sitio de la obra. 11.bo
. fotocopia del Acta de la Reunión suscrita por los servidores públicos y los proponentes presentes.
Independientemente de la reunión de aclaración anterior.com.Cortesia de www. máximo hasta el (___________ indicar la nueva fecha.
14. El convocante podrá ampliar el plazo de presentación de propuestas como máximo por quince (15) días calendario. de acuerdo con lo establecido en el parágrafo VI del artículo 34 de las NB-SABS. El convocante podrá.1.2.3. notificando a los proponentes y Organizaciones Empresariales Nacionales.hacienda.gov.SABS. modificar el mismo mediante una enmienda. La notificación debe realizarse por lo menos 8 días calendario previos a la fecha establecida inicialmente para la presentación de propuestas). hasta el ___________ (Indicar la fecha. ya sea por iniciativa propia o en atención a las consultas escritas efectuadas por los proponentes.. podrán solicitar aclaraciones al pliego. Todas las aclaraciones y enmiendas.-
ENMIENDAS AL PLIEGO DE CONDICIONES. así como las Organizaciones Empresariales Nacionales que lo hubiesen recibido. serán enviadas a todos los potenciales proponentes y a las Organizaciones Empresariales Nacionales que hayan recibido el pliego de condiciones.1. Las solicitudes de aclaración y sus respuestas. 14. 14. 16. para que el Convocante amplíe el plazo son las siguientes: 12
Version obtenida de www. hecho que será notificado por escrito a las potenciales proponentes que adquirieron el pliego.. Las enmiendas serán comunicadas por escrito a todos los proponentes que adquirieron el pliego de condiciones de acuerdo a lo establecido en el artículo 34 de las NB.. cualquier potencial proponente que haya adquirido el pliego de condiciones.bo
13.2.. 14. emitirá la resolución administrativa de aprobación del pliego.compendio. no necesariamente obligatorias. Estas enmiendas. 16.CONSULTAS ESCRITAS SOBRE EL PLIEGO DE CONDICIONES. no deberán modificar el Modelo de Pliego de Condiciones.
15. cualquier momento antes de que emita la resolución de aprobación del pliego de condiciones.AMPLIACION DE PLAZO PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS. se constituyen en parte del pliego de condiciones en las secciones correspondientes.RESOLUCION DE APROBACION DEL PLIEGO. Las causas. La ARPC. o sea máximo veinte (20) días calendario antes del plazo establecido para la presentación de propuestas de acuerdo a lo estipulado en el parágrafo V del artículo 34 de la NB-SABS). que debe ser hasta el día 10 computable a partir de la venta del pliego de condiciones. 16.bo
además de la notificación por escrito. 20.bo
Motivos de fuerza mayor. B. y no encontrarse comprendido entre las causales de incompatibilidad e inhabilitación de acuerdo al Formulario A-3.1. d) Declaración de Integridad del Proponente.gov.compendio. deberán redactarse en español. c) Declaración expresa del Proponente. PREPARACION DE LAS PROPUESTAS 17.COSTO DE LA PREPARACION DE LAS PROPUESTAS. 19.PROPUESTAS ALTERNATIVAS. El Proponente solventará todos los costos relacionados con la preparación y presentación de su propuesta.
Si se amplía el plazo. Enmiendas al pliego de condiciones. No está permitido presentar
20. asegurando el cumplimiento de contratos que hubiera efectuado durante los últimos diez (10) años.bo
.com. debidamente justificados. con entidades del sector público y privado. el Convocante publicará dicha ampliación en la Gaceta Oficial de Convocatorias. que se encuentra en la Sección V.DOCUMENTOS NECESARIOS EN EL SOBRE "A". propuestas alternativas. En la propuesta que prepare el Proponente.2..El sobre "A" deberá contener los siguientes documentos: 20. Documentos legales originales a) Carta de presentación firmada por el representante legal de la empresa. b) Identificación del Proponente. que se encuentra en la Sección V Formularios de Propuesta. de acuerdo al Formulario A-1 que se encuentra en la Sección V Formularios de Propuesta..hacienda. por lo menos ocho (8) días calendario antes de la fecha limite para presentación de propuestas. 18. de acuerdo al Formulario A-4b. Documentos legales en fotocopias:
Version obtenida de www. Formularios de Propuesta. de acuerdo al Formulario A-2 que se encuentra en la Sección V Formularios Propuesta. cualquiera sea el resultado del proceso.IDIOMA. los documentos relativos a ella y toda la correspondencia que intercambien entre el Proponente y el Convocante.Cortesia de www...
. irrevocable y de ejecución inmediata). d) Fotocopia del Registro Único de Contribuyentes (RUC).3. para que se soliciten balances que la empresa pueda presentar). negociar y firmar contratos a nombre de la empresa. b) Fotocopia de registro de matrícula vigente otorgado por el Servicio Nacional de Registro de Comercio (SENAREC). e) Fotocopia del certificado de actualización emitido por el Registro Nacional de Empresas Constructoras. registrado en el SENAREC. emitida a nombre de ________________ (Nombre del Convocante). que no debe ser superior al uno por ciento(1%) del precio referencial de la licitación) con validez de ________________ (Especificar los días necesarios de validez para esta convocatoria. Documentos administrativos en fotocopias a) Fotocopia del Balance General y Estado de Resultados de los años __________________ (Indicar los dos últimos años en numeral: Se recomienda que se verifique cuál es el mes de cierre de balance del rubro de las empresas que se están convocando. Si la empresa esta obligada a presentar Estados Financieros Auditados de acuerdo a lo normado por el Servicio Nacional de Impuestos Internos. por el monto de _______________ (Indicar el monto de la garantía. el máximo es de noventa (90) días calendario desde la fecha de presentación de propuestas).com. 14
Version obtenida de www. _______________ (Boleta Bancaria o Poliza de Seguro. La entidad convocante decidirá por una de ellas.4. presentarán el Balance General y Estado de Resultados del año concluido. exceptuando a empresas unipersonales.bo
a) Fotocopias del Testimonio de Constitución de la empresa y de la última modificación registradas en el Servicio Nacional de Registro de Comercio (SENAREC). Documentos administrativos en original a) Garantía de Seriedad de Propuesta. Este requisito no es obligatorio para las empresas unipersonales.Cortesia de www.hacienda. c) Fotocopia del Poder General del Representante Legal. b) Certificado de inspección al sitio de la Obra 20. siempre que cumpla con las características de renovable. también en fotocopia. con facultades expresas para presentar propuestas.gov. las empresas deben acompañar el Dictamen de Auditoria. dependiente del Viceministerio de Transportes 20. presentarán su Balance de Apertura y Balance General a la fecha. Si las empresas tienen menos de dos años de vida. y si son de reciente creación.compendio.
5.compendio. Toda la información debe estar respaldada por fotocopias de los certificados o actas de recepción definitiva de las obras indicadas. emitidas por las entidades que las contrataron.bo
b) Fotocopia de la Declaración Jurada del Pago de Impuestos a las Utilidades.) (cuando la obra tenga un costo superior a un monto equivalente a los quinientos mil (500. Se acepta como experiencia válida la obtenida hasta diez (10)años antes de la fecha de la presentación de propuestas. considerando la magnitud y características) (cuando la obra tenga un costo de hasta un monto equivalente a los quinientos mil (500.bo
. Se define como Obra similar aquella que ________________________ (Definir las características de las obras que puedan considerarse similares.hacienda. Esta definición se utilizara para considerar la experiencia de la empresa así como del personal clave).(excepto las empresas de reciente creación) c) Fotocopia del recibo de pago de compra del pliego de condiciones 20. el personal clave será) ? Superintendente de obra 15
Version obtenida de www.com. se puede considerar obras similares aquellas que tengan los mismos items significativos.000) dólares americanos. b) El personal clave para esta obra es: (Determinar cual es el personal clave para la obra.Cortesia de www. estableciendo un mínimo aceptable. el personal clave será) ? ? Residente de obra Especialista en (indicar la especialidad que requiera la obra especifica) ? Especialista en (indicar la especialidad que requiera la obra especifica) ? Especialista en (indicar la especialidad que requiera la obra especifica) ( La Entidad debe estimar todos los especialistas que se requieran para la correcta construcción de la obra. entendiéndose por items significativos aquellos que por sus costos totales tengan una incidencia superior al diez por ciento (10%) del costo total de la obra.gov. Documentos de la propuesta técnica: a) La experiencia del proponente. con el sello del Banco.000) dólares americanos. debe estar detallada en los formularios A-5 (Experiencia General) y A-6 (Experiencia Específica).
se debe llenar el Formulario A-7 y para el resto del personal (los especialistas) el Formulario A-8.) Para el Residente o el Superintendente de la Obra.hacienda. cada socio en forma independiente debe presentar la siguiente documentación: g) Identificación del Proponente. la designación de la empresa líder y la nominación del Representante Legal de la Asociación. negociar y firmar contratos a nombre de la asociación accidental. de forma independiente para cada uno de los especialistas. 20. el proponente elaborará un documento en el que se describa la forma cómo va a enfrentar la obra.bo
. Además. con facultades expresas para presentar propuestas. c) Fotocopia del Poder General del Representante legal. los métodos constructivos a utilizar.Cortesia de www. conforme a lo requerido en el inciso a) del subnumeral 20. Documentos que deben presentar las asociaciones accidentales Cuando el Proponente sea una asociación accidental. etc. conforme a lo requerido en el subnumeral 20. f) Documentos de la Propuesta Técnica. el número de frentes que utilizará.compendio.gov. según corresponda. d) Garantía de seriedad de propuesta. de acuerdo al Formulario A-9 (se debe estimar el número y características mínimas requeridas para la óptima ejecución de la obra) d) Metodología de trabajo. debe presentar los siguientes documentos: a) Carta de presentación firmada por el Representante Legal de la asociación accidental.com. de acuerdo al Formulario A-1 que se encuentra en la Sección V Formularios Propuesta.5. e) Fotocopia del recibo de pago de compra del pliego de condiciones.6.3. b) Contrato de asociación accidental.
Version obtenida de www. que indique el porcentaje de participación de los asociados. c) Lista del Equipo asignado a la obra. de acuerdo al Formulario A-2 que se encuentra en la Sección V Formularios Propuesta. e) Cronograma de actividades. y el domicilio legal de la misma.bo
Especialista en (indicar la especialidad que requiera la obra especifica) ? Especialista en (indicar la especialidad que requiera la obra especifica) ? Especialista en (indicar la especialidad que requiera la obra especifica) (La Entidad de estimar todos los especialistas que se requieran para la correcta construcción de la obra.
de acuerdo con lo señalado en el inciso a) del subnumeral 20. k) Fotocopia de la matrícula vigente otorgada por el SENAREC. El plazo no deberá ser mayor a 90 días calendario desde la fecha fijada para la apertura de propuestas. Los precios de la propuesta y el pago del monto del contrato deben expresarse en moneda nacional. con sello del Banco.2. considerando el Índice de Precios al Consumidor. o) Fotocopia del Balance General y Estado de Resultados. l) Fotocopia del Poder General del representante legal.hacienda. directamente relacionado con el cronograma de trabajo.DOCUMENTOS NECESARIOS EN EL SOBRE "B".1. desde la fecha fijada para la apertura de las propuestas. los precios de la propuesta y el pago del monto del contrato podrán ser en moneda extranjera. n) Fotocopia del Certificado de Actualización emitido por el Registro Nacional de Empresas Constructoras. 24. (Para convocatorias internacionales. de acuerdo al Formulario A-3.MONEDA DE LA PROPUESTA Y PAGO. conforme a lo requerido en el inciso c) del SubNumeral 20.1. Las propuestas serán evaluadas en la misma moneda).. emitido por el Instituto Nacional de Estadística 23..VALIDEZ DE LA PROPUESTA. 21.2. que se encuentran en la sección V Formularios de Propuesta. El sobre "B" deberá contener los siguientes documentos: 21.Cortesia de www. incluido el lapso que se demorará hasta la firma del contrato).1. de acuerdo a lo señalado en el inciso c) del subnumeral 20. Los formularios de la propuesta económica B1.gov. p) Fotocopia de la declaración jurada del pago de impuestos a las utilidades. El precio del contrato de obra podrá ser reajustado de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de las NB-SABS y la Cláusula Décima Sexta REAJUSTE DE PRECIOS del texto del contrato. La propuesta deberá tener validez hasta _____________ (Indicar la fecha. exceptuando empresas unipersonales.4. La propuesta cuyo periodo de validez sea 17
Version obtenida de www. de acuerdo al Formulario A-4b.REAJUSTE DE PRECIOS.compendio.com. i) Declaración de Integridad. 24.bo
h) Declaración expresa de cumplimiento de contratos.bo
. j) Fotocopias del Testimonio de Constitución y de la última modificación registradas en el SENAREC. B2 y B3.. 22. m) Fotocopia del RUC. 21. Cronograma de desembolsos.
casos fortuitos.4.hacienda. prevalecerá el original.bo
24. según corresponda. de acuerdo al Sub-Numeral anterior. no podrán modificar su propuesta. de los documentos que integren la propuesta. Los sobres estarán dirigidos al Convocante de acuerdo al siguiente formato:
Sobre "A" o "B" ? ? ? ? ? ? Nombre del Convocante:______________________________ Dirección donde se recibirán las propuestas:______________ Nombre del Proponente: _____________________________ (Indicar si es una empresa comercial o asociación accidental).2.
25.2. será colocada dentro de dos sobres que serán cerrados e identificados como sobre "A" o sobre "B". El proponente que rehúse aceptar la solicitud.1.
24. Solamente en circunstancias excepcionales (causas de fuerza mayor.bo
. no será considerada. La documentación de la propuesta marcada como original o copia. enmiendas o recursos administrativos).compendio. Los sobres deberán ser cerrados de manera que si estos son abiertos.3.com. se puedan observar muestras de dicha violación. por no ajustarse al plazo requerido en el pliego de condiciones. Los proponentes que accedan a la prórroga.gov. Para mantener la validez de la propuesta.
Si los sobres “A” y “B” fuesen entregados sin cerrar o sin seguir las instrucciones requeridas. el Convocante registrará en el libro de recepción de propuestas sus observaciones y no asumirá responsabilidad alguna en caso de que la propuesta completa o 18
Version obtenida de www. el Convocante podrá solicitar por la extensión del período de validez de las propuestas. cerrando el sobre. debe ser firmado o sellado y colocarse una cinta adhesiva transparente sobre las firmas o sellos. identificando claramente cuál es "original" y cual "copia".3.
25. no perderá su garantía de propuesta. antes de las horas señaladas.
más corto que el requerido. En caso de discrepancia entre los ejemplares.:_________________________ Objeto de la Licitación:________________________________ NO ABRIR ANTES DEL:______________________________
25. 25. El proponente deberá preparar un original y _____________ (Indicar el número de copias fotocopias que no podrán ser más de dos (2). pero ya no competirá en la convocatoria.-
FORMATO DE LA PROPUESTA. Licitación Publica Nacional No. será necesaria la presentación de una garantía que cubra el nuevo plazo de validez de su propuesta.Cortesia de www. El lugar de cierre.
certificado (courrier) en todos los casos. con todas sus páginas numeradas. el Convocante extenderá un recibo de constancia.com. antes de la hora límite fijada para la presentación de propuestas.
Las propuestas deberán ser entregadas en el plazo y dirección indicadas en la convocatoria publicada en la Gaceta Oficial de Convocatorias (GOC).
26.Cortesia de www.3. de acuerdo al Poder General que es parte de la propuesta. 27. El Convocante está obligado a registrar en el libro de recepción de propuestas.gov. El original de la propuesta deberá ser mecanografiado o escrito con tinta indeleble.hacienda.
25. Las propuestas podrán ser entregadas en persona o por correo.4. el proponente es responsable que su propuesta sea presentada a tiempo y de obtener el recibo de recepción que se detalla en el siguiente subnumeral. su dirección para efectos de notificaciones.2. No se aceptarán las propuestas que contengan textos entre líneas.6. (El plazo no debe ser menor a 30 días calendario) Cuando el Convocante. supervisará personalmente 19
Version obtenida de www.PLAZO Y PROPUESTAS.
25. salvo cuando fuese necesario para corregir errores propios del Proponente. a la persona que entregue la propuesta. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
26. Como constancia de haber recibido la propuesta dentro del plazo estipulado.-
CIERRE DEL REGISTRO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS. todos los plazos previstos se modificarán conforme al nuevo plazo de presentación de propuestas.
cualquiera de los sobres sea traspapelado. la fecha y hora de recepción de la propuesta y el nombre de la persona que la presentó.bo
. El Secretario de la comisión de calificación. en el que se incluirá toda la información antes descrita y otra información u observación que se considere importante. 26.1
26.5.. el nombre del proponente.1.compendio. de conformidad con el numeral 16. La propuesta deberá contar con un índice que permita la rápida ubicación de todos los documentos. confundido o abierto prematuramente. prorrogue el plazo para la presentación de propuestas mediante enmienda al pliego de condiciones. selladas y firmadas o rubricadas por el Proponente o por la(s) persona(s) debidamente autorizadas. excepto la garantía de seriedad. borrones ni tachaduras. C. en cuyo caso las correcciones deberán llevar la firma o rúbrica de la(s) persona(s) que firme(n) la propuesta.
28. La devolución de los sobres “A” y “B” cerrados. Toda propuesta que quiera ser entregada después del plazo fijado para la recepción de propuestas.
30.compendio. debiendo ser registrada en los próximos minutos.2. se realizará bajo constancia escrita. b) Cuando la propuesta sea adjudicada y el Proponente no suministre los documentos originales o fotocopias legalizadas que confirmen las fotocopias simples de su propuesta.2. c) Cuando el adjudicatario no presente la garantía de cumplimiento de contrato. Se considerará la hora de la entidad convocante como oficial.APERTURA DEL SOBRE “A”. antes de que venza el plazo fijado para la presentación de propuestas. 20
Version obtenida de www. se le ejecutará la garantía de seriedad de propuesta. 31.
29. registrándose tal hecho en el Acta de recepción de propuestas. D.bo
27. siempre y cuando su solicitud sea formulada por escrito.1 La comisión de calificación del Convocante abrirá las propuestas en el lugar.com.
27. la entrega de las mismas. 29. fecha y hora señalados en la convocatoria publicada en la GOC.Cortesia de www. si ésta ha ingresado al lugar en el que se registra la presentación de propuestas hasta la hora límite establecida para el efecto. 29.
los últimos cinco minutos. d) Cuando el adjudicatario no acepte firmar el contrato en el plazo estipulado. consignando el nombre del Proponente. Se considerará que una empresa ha presentado su propuesta dentro del plazo.gov.RETIRO DE PROPUESTAS.EJECUCION DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE PROPUESTA.PROPUESTA PRESENTADA FUERA DE PLAZO. La garantía de seriedad de propuesta será ejecutada en los siguientes casos: a) Cuando el Proponente retire su propuesta en forma posterior a la hora límite fijada para la presentación de propuestas. y efectuará el cierre del Acta de recepción de propuestas. Al Proponente que envíe una nota escrita retirando su propuesta o desistiendo de participar en la convocatoria en forma posterior a la hora limite para la presentación de propuesta.3.hacienda. APERTURA Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS 31..1. El Proponente podrá retirar la propuesta presentada. no será recibida.
Version obtenida de www. deben observar las disposiciones relativas a las excusas de acuerdo a lo estipulado en los parágrafos II y III del artículo 28 e inciso a) del artículo 32 de las NB-SABS.Cortesia de www. declarará desierta la presente convocatoria.hacienda. será asumida por la comisión de calificación en el proceso de calificación del sobre “A”. señale el lugar que dicho documento ocupa en la propuesta o en su defecto acepte la falta del mismo.3.compendio. cuando la comisión de calificación no ubique algún documento habilitante. considerando además lo siguiente: a) En la apertura.Una vez nombrados los reemplazantes y no existiendo ninguna excusa pendiente de resolución. resolución que será notificada a los proponentes dentro del plazo máximo de dos (2) días hábiles de la fecha de declaración. como los miembros de la comisión de calificación. estará obligada a pedir al representante del Proponente que esté presente en el Acto de apertura.com. En el mismo acto se fijará la fecha del acto público destinado tanto a la lectura del informe de evaluación de los sobres “A” como la apertura de los sobres “B”. Los “antecedentes” a los que se refiere el Parágrafo II del artículo 28 de las NB-SABS. y constará en el informe respectivo.3
La comisión de calificación procederá a la apertura del sobre "A" de acuerdo a lo establecido en el articulo 38 de las NB-SABS.
33. y sus reemplazantes deben ser nombrados de acuerdo a las consideraciones de los mismos artículos.. b) Cuando la propuesta haya sido rechazada. si se produce alguna de las tres situaciones señaladas en el artículo 43 de las NB-SABS.DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE PROPUESTA.. son los justificativos de las causales de excusa. aspecto que será notificado a todos los proponentes mediante fotocopia del acta suscrita. 32.1. Tanto la ARPC. la ARPC informará a todos los proponentes los nombres de los servidores excusados y sus reemplazantes.
31. La ARPC. Las “actuaciones” a las que se refiere el mismo parágrafo en su parte final. en los siguientes casos: a) Cuando se declare desierta la convocatoria.2.CONVOCATORIA DESIERTA.bo
31.gov. b) La decisión de inhabilitación por omisión de algún documento.
32.2.-
EXCUSAS. 32. Las garantías de seriedad de propuestas. serán devueltas a los proponentes en un plazo no mayor a cinco (5) días calendario. 32. son los documentos que cursen en poder de la ARPC hasta antes de la apertura del sobre “A”.bo
indicando las razones por las que se inhabilitó algún Proponente. El informe contendrá como mínimo la siguiente información: a) La evaluación de los documentos legales.. administrativos y de propuesta técnica del sobre A. administrativos y propuesta técnica deben ser evaluados con la modalidad de evaluación cumple o no cumple con lo solicitado. b) El listado de los proponentes habilitados que cumplieron con todos los documentos legales..compendio.EVALUACION DEL SOBRE "A".bo
38.1. para esto se debe considerar el formulario de evaluación de los documentos legales. d) Cuando se comunique oficialmente la adjudicación. en presencia de todos los proponentes que deseen asistir a dicho acto público. que se presentan en la sección VI. La apertura del sobre "B" se realizará en la fecha y lugar fijados en el acto de apertura del sobre “A”.INFORME DE EVALUACION DEL SOBRE "A".bo
c) Cuando el convocante solicita la extensión del período de validez de propuestas y el proponente rehuse aceptar la solicitud. Los documentos legales. especificando el o los documentos que no cumplieron las condiciones solicitadas.Cortesia de www. el Convocante procederá con la emisión de la resolución de aprobación de la calificación del sobre "A" y su notificación a los proponentes. Este Informe.com.2. técnicos y administrativos. La información relativa al análisis y evaluación de las propuestas y sus respectivos informes. c) Otros aspectos que se consideren necesarios. es información confidencial de la comisión de calificación y no podrá ser revelada a ninguna persona que no participe oficialmente en dicho proceso.2.
37.1.gov. 37. al Proponente adjudicado 35.-
APERTURA DEL SOBRE "B". 36.
. éste será de carácter público.CONFIDENCIALIDAD DEL PROCESO. Una vez terminado el proceso de evaluación y emitido el informe respectivo. de acuerdo con el procedimiento establecido en el articulo 39 de las NBSABS. 37.
38. e) Cuando se suscriba el contrato. excepto al Proponente adjudicado. Una vez emitido el informe por la comisión de calificación. dando lectura al monto 22
Version obtenida de www. administrativos y propuesta técnica de todos los Proponentes.hacienda. que irán como Anexos. 38. administrativas y técnicas requeridas. Se procederá a la apertura del sobre "B" únicamente de aquellas propuestas cuyo sobre "A" hubiera cumplido con todas las condiciones legales. estará respaldado con los Formularios de Evaluación respectivos.
podrá dejar sin efecto el proceso licitatorio únicamente cuando surja un hecho de fuerza mayor o caso fortuito.. El Convocante no incurre en responsabilidad alguna respecto de los proponentes afectados por esta decisión.1. 41.3. debidamente justificado. La fecha para la presentación del informe a la ARPC no excederá los diez (10) días calendario computables a partir de la apertura del sobre "B". El sobre “B” se calificará de acuerdo a lo establecido en la Sección III Sistema de Evaluación.compendio. Los documentos que conforman el Informe de calificación final y recomendación. El informe escrito elaborado por la comisión de calificación. contendrá la información. que hubiera extinguido la necesidad de la contratación en cuestión.Cortesia de www. Será la que resulte de la calificación del sobre “B”. FIRMA Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO 42.EVALUACION DEL SOBRE "B".bo
.DERECHO DEL CONVOCANTE DE DEJAR SIN EFECTO EL PROCESO LICITATORIO.
39. la propuesta con menor precio evaluado ocupará el primer lugar.
Version obtenida de www.bo
38. 41.gov. mediante resolución administrativa expresa. deben estar firmados por todos los miembros de la comisión de calificación y rubricados en todas sus hojas.CALIFICACION FINAL. La ARPC mediante resolución administrativa adjudicará la licitación de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 44 de las NB-SABS y notificará por escrito a todos los proponentes dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su emisión. situación que hará conocer en forma escrita a los proponentes.INFORME DE CALIFICACION FINAL Y RECOMENDACION. 43. 41.com. 40..ADJUDICACION Y PLAZO PARA SU NOTIFICACION. resultados que deben ser consignados en el informe de calificación final.. con dos (2) días hábiles de anticipación.hacienda. E.3.. ADJUDICACION. las demás propuestas se ordenarán en forma descendente. La ARPC podrá adelantar la fecha de apertura del sobre “B”.
total de cada una de las propuestas económicas presentadas por los proponentes. 41. los documentos anexos. previo el cumplimiento de los requisitos solicitados en el sobre “A”. cuadros comparativos y la recomendación de adjudicación. en el marco de lo establecido en el artículo 42 de las NB-SABS..2. El Convocante.
44. b) Documentación original o fotocopia legalizada por la entidad que emitió el original del documento que respalda la veracidad de la información sobre la experiencia de la empresa.
45.DOCUMENTOS A PRESENTAR. c) Original del Certificado de Información sobre Solvencia con el Fisco. la comisión de calificación revisará y verificará dicha documentación con aquella presentada en la propuesta del Proponente adjudicado. Si el Convocante desea postergar la fecha para la firma del contrato. en un plazo máximo de tres (3) días hábiles.
44.. por el monto equivalente al siete por ciento (7 %) del monto total del contrato. de toda aquella documentación presentada en fotocopia simple en su propuesta. para la firma del contrato: a) Documentación original o fotocopia legalizada por la entidad competente. El Proponente adjudicado.4. la comisión de calificación emitirá un informe.bo
44. presentada en los Formularios A-5 y A-6.bo
. deberá presentar la garantía estipulada por un monto igual al cien por ciento (100%) del anticipo requerido. consignó en su propuesta el otorgamiento de un anticipo.3.hacienda.5.1. adjuntando toda la documentación original a la ARPC. Elaborado el contrato. se aplicará lo estipulado en el parágrafo III del artículo 45 de las NBSABS. según el artículo 51 de las NB-SABS. e) En caso de asociación accidental. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y FIRMA DE CONTRATO. el abogado de la entidad comunicará en forma escrita al Proponente adjudicado. Verificados los documentos y su correspondencia con la documentación presentada en la propuesta. 46..ANTICIPO Y GARANTIA DE CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO.Cortesia de www.FISCALIZACION Y SUPERVISION DEL CONTRATO.com.
Version obtenida de www. 44. Si el Proponente adjudicado. d) Garantía de cumplimiento de contrato. en el plazo máximo de quince (15) días hábiles deberá presentar ante el presidente de la comisión de calificación la siguiente documentación. emitido por la Contraloría General de la República.
44. Una vez recibida la documentación anteriormente mencionada. que en el plazo de dos (2) días hábiles debe firmar el contrato.2.gov. deberá cumplir lo establecido en el parágrafo II del artículo 36 de las NB-SABS. para que la misma de su visto bueno e instruya al abogado de la entidad la elaboración del contrato (utilizando el modelo de contrato adjunto) y proceder a su firma.compendio.
Una orden de cambio no puede modificar las características sustanciales del diseño.bo
46. El incremento o disminución del monto del contrato. mediante carta expresa. siempre en procura de un eficiente desarrollo y ejecución de la obra.MODIFICACIONES DE LAS OBRAS.1.2. La supervisión de la obra será realizada por una empresa o consultor individual. que será designado antes del inicio de las obras. el mencionado Fiscal tendrá la responsabilidad de fiscalizar el contrato de supervisión técnica de la obra. por el Supervisor y será puesto a conocimiento y consideración del Fiscal. o en el Libro de Ordenes. Asimismo.bo
. La Entidad contratante podrá introducir modificaciones que considere estrictamente necesarias en la obra y con tal propósito. utilizando cualquiera de las siguientes modalidades: a) Orden de Trabajo : La orden de trabajo se aplica cuando se realiza un ajuste o redistribución de cantidades de obra. vía el Supervisor. será elaborado con los sustentos técnicos y de financiamiento (disponibilidad de recursos). b) Orden de Cambio: La orden de cambio se aplica cuando la modificación a ser introducida implica una modificación del precio del contrato o plazos del mismo. tiene como limite el máximo del diez por ciento (10 %) del monto total de Contrato. El documento denominado Orden de Cambio que tendrá número correlativo y fecha.Cortesia de www. Estas órdenes serán emitidas por el Supervisor. para el procesamiento de su emisión. quien con su recomendación enviará a la _____________ (registrar el nombre de la dependencia responsable del seguimiento de la obra en la Entidad).
46. tendrá la facultad para ordenar por escrito dichas modificaciones al Contratista. donde se pueden introducir ítems nuevos (no considerados en la licitación). La Orden de Cambio será firmada por la misma autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que firmo el contrato original. mediante Orden de Cambio (una o varias sumadas). 25
Version obtenida de www. Una vez formulada la Orden de Cambio por el Supervisor.gov.
La fiscalización del contrato será realizada a través de un Fiscal de Obra.com. preferentemente un funcionario de la entidad. no debe dar lugar a la emisión posterior de una Orden de Cambio para el mismo objeto. pudiendo aplicarse cuando esta redistribución de cantidades no implica una modificación del precio de contrato ni plazos en el mismo y tampoco se introducen ítems nuevos (no considerados en el proceso de licitación)..hacienda.compendio. que será designado por lo menos treinta (30) días antes de la emisión de la Orden de Proceder de la obra
47. el proceso aprobación y suscripción de la misma debe durar como máximo quince (15) días calendario. La emisión de Ordenes de Trabajo.
48. el cual puede dar lugar a una modificación del precio del contrato o plazos del mismo. Aprobado el mismo la MAE instruirá el procesamiento de su emisión. b) Recepción Definitiva : Se realiza una vez que se cumplan las siguientes condiciones: a.compendio. conforme a lo establecido en el inciso i) del Artículo 57 de las NB-SABS.hacienda. El contratista ha resuelto las observaciones que hubiesen presentado en la recepción provisional. El incremento o disminución del monto del contrato. Recibida la recomendación e informe la MAE podrá instruír la conformación de una comisión técnica que analizará el informe y emitirá recomendación. El Contrato Modificatorio será firmado por la misma autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que firmó el contrato original. por el Supervisor y será puesto a conocimiento y consideración del Fiscal. considerando aspectos técnicos. 48. La Recepción de la Obra será realizada en dos etapas que se detallan a continuación: a) Recepción Provisional : Se realizará cuando la obra haya sido concluida completamente en todos los items contractualmente acordados. plazo que no debe superar los 26
Version obtenida de www. mediante Contrato Modificatorio (una o varias sumadas) tiene como limite el máximo del quince por ciento (15 %) del monto total original de Contrato. La recepción provisional está bajo la responsabilidad del Supervisor. la Comisión de Recepción de la Entidad efectúa una inspección del acto. la recomendación a la Máxima Autoridad Ejecutiva. financieros y de aprobación del Sistema Nacional de Inversión Pública. donde se pueden introducir ítems nuevos (no considerados en la licitación). que derivará con un informe justificado.bo
.1.gov. b.com.bo
c) Contrato Modificatorio: El Contrato Modificatorio se aplica cuando la modificación a ser introducida implica una modificación en las características sustanciales del diseño.Cortesia de www. siendo el plazo máximo de ciento ochenta (180) días calendario. Ha trasncurrido _______________ (indicar el plazo que la entidad considere que es necesario para verificar las condiciones de la obra. quien con su recomendación enviará a la _______________ (registrar el nombre de la dependencia responsable del seguimiento de la obra en la Entidad). el cual dependerá de la complejidad de la obra. El documento denominado Contrato Modificatorio tendrá número y fecha. será elaborado con los sustentos técnicos y de financiamiento (disponibilidad de recursos).RECEPCION DE OBRA.
Cortesia de www. Secciones I y II de las NB-SABS. Si el supervisor no realizará el acto de recepción de la obra en los treinta (30) días posteriores a la notificación del Contratista. el Contratista notificará por escrito.INTERPOSICION (PRESENTACIÓN) DE RECURSOS DE IMPUGNACIÓN. El procedimiento a seguir. a objeto de que recomiende la confirmación o revocatoria de la resolución objetada. .INTERPOSICION (PRESENTACIÓN) DE RECURSO DE OPOSICIÓN. deberán ser presentados ante la Autoridad Responsable del Proceso de Contratación y serán resueltos por ______________ (indicar el cargo de la autoridad que resolverá los recursos de impugnación para esta licitación).. deberá ser presentado ante ________________ (Indicar el nombre completo de la Autoridad Responsable del Proceso de Contratación). se sujetara a la reglamentación establecida en las Secciones I y III de las NB-SABS.3.compendio. Capítulo Cuarto.com. con por lo menos (5) días hábiles.gov. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 49. Los proponentes podrán interponer recurso de oposición contra la resolución que aprueba el pliego de condiciones. El Supervisor comunicará a la Entidad la fecha de recepción de la obra para que esté presente. de acuerdo con lo establecido en el artículo 82 de las NB-SABS.2. Para la realización de cualquiera de las recepciones antes estipuladas. Supervisor y el Contratista. 50.bo
48. el ________________ (indicar el cargo de la Máxima Autoridad Ejecutiva o de la determinada en su Reglamento Especifico de la entidad) conformara la Comisión de Asesoramiento Externo (CAE). Los proponentes podrán interponer recursos de impugnación. El procedimiento a seguir.
ciento ochenta (180) días calendario) para verificar el funcionamiento de la obra). en el acto se realiza una inspección conjunta con el Fiscal. el cual. al Supervisor de la Obra indicando la fecha que entregará la obra. se aplicará el silencio positivo y se entenderá que dicha recepción ha sido realizada sin ninguna observación. En caso de interponer (presentarse) algún recurso de impugnación contra la resolución de adjudicación. COMISION DE ASESORAMIENTO EXTERNO. se sujetará a la reglamentación establecida en el Título II. los cuales. La responsabilidad por la recepción definitiva recae en la comisión de recepción de la Entidad.
48. únicamente contra la resolución que aprueba el informe de calificación del sobre “A” y la resolución de adjudicación.hacienda. 51.
incluyen tanto una descripción amplia como detallada de cómo el Proponente piensa llevar adelante la realización de cada tarea. deberá contener como mínimo los siguientes datos: Objeto del contrato.bo
. funcionario de la entidad contratante o ha sido contratada específicamente para representarla en la ejecución de una obra civil. Fiscal de Obra: Es el profesional. Contratista: Es la empresa que ha sido contratada para realizar una obra civil específica. uniéndolo contractualmente a la entidad contratante. Esta definición del numeral 20.Cortesia de www. Se pueden considerar como obras similares. Diseño final: Es el diseño de una obra civil. que cuenta con todos los detalles constructivos necesarios para que pueda ser ejecutada hasta su conclusión. así como del personal clave. DEFINICIONES
Certificado de cumplimiento de contrato: Se define. propuesta. así como también ejerce un control sobre el Supervisor Técnico en representación del Contratante. Si el Proponente así lo considera. Obra similar: Son obras similares. se utilizará para considerar la experiencia de la empresa.compendio.5. será conveniente resaltar cuál de los métodos planteados son novedosos y diferenciadores de la metodología propuesta.gov. aquéllas que tengan particularidades semejantes y que cuenten con los mismos ítems significativos.
G. para lo cual ha especificado las características que distinguen a estas obras. Contratante o convocante: Se designa a la persona o institución de derecho público que convoca y contrata la realización de obras.hacienda. Legalmente es la persona que toma las definiciones que fuesen necesarias en la ejecución de la obra. plazo y monto detallados en un documento. aquéllas que la entidad ha definido en el numeral 20. que oficializa el cumplimiento del contrato. de acuerdo a especificaciones técnicas. tengan una incidencia superior al 10% del costo total de la obra.5. como el documento extendido por la entidad contratante a favor del Contratista. monto contratado y plazo de entrega. entendiéndose como tales aquellos que por sus costos totales.com. para lograr el Alcance de trabajo en la ejecución del servicio ofrecido. Metodología: Es la descripción de los métodos que empleará el Proponente.
para que realice un servicio de consultoría de supervisión técnica. para llevar adelante la ejecución de la obra en el plazo ofertado.000 y cuando ésta supera dicho valor.
Version obtenida de www. Residente (Superintendente) de la obra: Es el profesional que representa al contratista en la obra.Cortesia de www. Este servicio consiste en el control por cuenta del Contratante para asegurarse que la ejecución de una obra civil sea realizada de acuerdo a las condiciones del Contrato y las especificaciones técnicas. Este profesional es llamado Residente de la Obra. así como en cualquier otra correspondencia oficial. Además. Supervisor: Es la empresa consultora o profesional independiente que ha sido o será contratada por el Contratante. Supervisión Técnica: Es el servicio de consultoría. Estos servicios también son llamados servicios de consultoría de acompañamiento.compendio. sino cualquier documento que no cumpla con las condiciones de validez requeridas por el convocante Plan de Trabajo: Es la descripción de la secuencia lógica expresada en un Cronograma de Trabajo que tendrán las actividades del servicio y su interrelación con los productos intermedios y finales descritos en el Alcance de Trabajo. con la organización.hacienda. es responsable de la conducción técnica de la construcción de la obra. cuando la obra tiene un valor de contrato inferior a los $us. el profesional se llama Superintendente. tanto el fiscal.gov. de alguna obra civil específica. asignación de personal y equipamiento ofrecido. que supervisa el trabajo que realiza una empresa contratista para el Contratante.com.bo
Omisión: Significa no solo la falta de presentación de documentos. a él es a quién deben dirigirse. como el supervisor en el libro de órdenes. 500.bo
tecnología.bo
SECCION II ESPECIFICACIONES TECNICAS Cada entidad debe adjuntar en esta sección las especificaciones técnicas para cada uno de los ítems que se requieren en la obra. calidad y otros aspectos inherentes a la preservación del medio ambiente. Plazo de ejecución de la obra: Como parte de las especificaciones técnicas el Contratante debe indicar el plazo de ejecución al cual deben ajustarse los proponentes. El estudio de Diseño Final de la Obra a ejecutarse.hacienda.com.compendio. En las especificaciones deberá exigirse que todos los bienes y materiales a incorporarse en las obras sean de buena calidad. Las entidades que normalmente contratan servicios de construcción de obras pueden tener un documento de las especificaciones generales referidas a los rubros que ejecutan constantemente. Así mismo se debe asegurar que estas no sean restrictivas. volúmenes estimados. En caso de incumplir el plazo menor ofrecido.bo
.gov. de acuerdo a sus características y magnitud
Version obtenida de www. es parte de las Especificaciones Técnicas Especiales.Cortesia de www. Equipo y Personal Mínimo: El licitante debe estimar el equipo y personal mínimo requerido para la correcta ejecución de la obra. pudiendo proponer los mismos un plazo menor razonable y en ningún caso un plazo mayor. ya que contiene las principales características. la empresa incurrirá en mora y será pasible a las multas establecidas en el contrato Planos: El Licitante debe adjuntar obligatoriamente los planos a Diseño Final con todos los detalles constructivos necesarios. La existencia de un conjunto de especificaciones técnicas claras y precisas es indispensable para que los licitantes puedan responder en forma realista y competitiva a lo solicitado por el Contratante sin tener que condicionar su propuesta. de acuerdo a normas técnicas vigentes y sin uso.
se comparan las propuestas económicas. serán rechazadas. administrativos y propuesta técnica deben ser evaluados con la modalidad de evaluación cumple o no cumple con lo solicitado.com. que no hayan sido rechazadas en la aplicación del punto a) anterior. PROPUESTA TECNICA (SOBRE “A”) Los documentos legales. administrativos y de propuesta técnica del sobre A.hacienda. comprenderá en todos los casos lo siguiente: a) Las propuestas económicas que estén por encima o debajo del veinte por ciento (20%) del precio referencial (PR). c) De las propuestas que han cumplido con los requisitos antes detallados.gov. con el PRMA y se rechazan todas las propuestas económicas que tengan un monto inferior al noventa por ciento (90%) del PRMA y a todas las propuestas que tengan un monto superior al ciento diez por ciento (110%) del PRMA.7 (Promedio de propuestas no rechazadas) b) Una vez obtenido el PRMA.bo
.3 * PR + 0. se obtiene el precio referencial más adecuado (PRMA). se considera como la mejor propuesta la que tenga el menor precio
Version obtenida de www. PROPUESTA ECONOMICA (SOBRE “B”) Se procederá a la apertura y calificación del sobre "B" únicamente de aquellas propuestas cuyo Sobre "A" hubiese cumplido con los requisitos establecidos. que se presentan en la sección VI del presente Pliego de Condiciones.Cortesia de www. Con todas las propuestas económicas que pasen el anterior requisito. para esto se debe considerar el formulario de evaluación de los documentos legales.bo
SECCION III SISTEMA DE EVALUACION Las propuestas serán evaluadas de acuerdo al siguiente sistema: A. La calificación y/o evaluación del SOBRE "B".compendio. de acuerdo a la siguiente fórmula: PRMA = 0. B. determinado en el numeral 4 del presente pliego de condiciones.
gov.Cortesia de www.bo
. resultados que deben ser consignados en el informe de calificación final.compendio. previo el cumplimiento de los requisitos solicitados en el sobre “A”.com.bo
C. CALIFICACION FINAL Será la que resulte de la calificación del sobre “B”.hacienda.
DECIMA PRIMERA.CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO PRIMERA.-
.NOVENA.Partes Contratantes Antecedentes Legales del Contrato Objeto del Contrato Plazo de Ejecución de la Obra Monto del Contrato Anticipo Garantías Domicilio a Efectos de Notificación Vigencia del Contrato Documentos de Contrato Idioma Legislación Aplicable al Contrato Derechos del Contratista Estipulaciones sobre Impuestos Cumplimiento de Leyes Laborales Reajuste de Precios Protocolización y Registro del Contrato Subcontratos Intransferibilidad del Contrato Casos de Fuerza Mayor o caso Fortuito Terminacion del Contrato Por Cumplimiento Por Resolución Solución de Controversias Modificaciones al Contrato
VIGESIMA SEGUNDA.Cortesia de www.
CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO Representante del Contratista Libro de Ordenes Fiscalización y Supervisión de la Obra Medición de Cantidades de Obra Forma de Pago Facturación Modificación de las Obras Orden de Trabajo Orden de Cambio Contrato Modificatorio Pago por Trabajos Adicionales 33
Version obtenida de www.SEPTIMA.bo
VIGESIMA CUARTA.gov.TERCERA.DECIMA SEGUNDA.VIGESIMA QUINTA.VIGESIMA NOVENA.DECIMA OCTAVA.DECIMA CUARTA.CUARTA.OCTAVA.compendio.DECIMA SEXTA.SEGUNDA.VIGESIMA OCTAVA.DECIMA QUINTA.SEXTA.bo
SECCION IV MODELO DE CONTRATO INDICE DEL CONTRATO DE OBRA I .VIGESIMA SEXTA.DECIMA SEPTIMA.VIGESIMA.VIGESIMA SEPTIMA.com.VIGESIMA PRIMERA .VIGESIMA TERCERA.-
TRIGESIMA PRIMERA.TRIGESIMA.QUINTA.hacienda.DECIMA NOVENA.II.DECIMA TERCERA.DECIMA.
TRIGESIMA CUARTA.compendio.TRIGESIMA QUINTA.TRIGESIMA NOVENA.hacienda.bo
.TRIGESIMA SEPTIMA.bo
TRIGESIMA SEGUNDA.com.-
Morosidad y sus Penalidades Responsabilidad y Obligaciones del Contratista Seguro Contra Accidentes Personales y Responsabilidad Civil Inspecciones Suspensión de Trabajos Recepción Provisional Recepción Definitiva Planilla o Certificado de Liquidación Final Procedimiento de Pago de La Planilla o Certificado Final Conformidad
Version obtenida de www.CUADRAGESIMA PRIMERA.TRIGESIMA TERCERA.TRIGESIMA SEXTA.Cortesia de www.CUADRAGESIMA.TRIGESIMA OCTAVA.gov.
gov. para (registrar el tipo de obra a ser ejecutada y el lugar).(ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO) Dirá usted que el CONTRATANTE. resolviendo adjudicar la ejecución de la obra a (registrar la razón social de la Empresa o Asociación de Empresas adjudicatarias del servicio). quienes celebran y suscriben el presente Contrato de Obra.. el mismo que fue aprobado. deberá adecuarse este hecho en la redacción de la presente cláusula). legalmente representada mediante testimonio de poder No. sujeto a las siguientes cláusulas: I.bo
. mediante Licitación Pública No. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO PRIMERA. mes.hacienda. SEGUNDA. al cumplir su propuesta con todos los requisitos de la Convocatoria y ser la más aceptable y conveniente a los intereses de la Entidad CONTRATANTE. (registrar el número) otorgado el (registrar la fecha – día. año) en la (registrar el lugar donde fue otorgado el Poder) a favor de (registrar el nombre completo y número de Cédula de Identidad del apoderado legal habilitado para la firma del Contrato en representación del Contratista).compendio.com.. representado por (registrar el nombre y el cargo de los funcionarios competentes y responsables de la suscripción del Contrato de Obra) que en adelante se denominará el CONTRATANTE y la (registrar la Razón Social de la Empresa Constructora o Asociación de Empresas Constructoras que ejecutará la obra). habiendo emitido informe y recomendación a la Autoridad Responsable del Proceso de Contratación ( ARPC) de la Entidad. que en adelante se denominará el CONTRATISTA. Que la Comisión Calificadora de la Entidad CONTRATANTE.bo
MINUTA DE CONTRATO SEÑOR NOTARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO ADMINISTRATIVO DE (registrar el lugar donde será protocolizado el Contrato). todo bajo las normas y regulaciones para contratación de obras del Decreto Supremo 25964. (Si la ARPC en caso excepcional decide adjudicar el servicio a un proponente que no sea el recomendado por la Comisión de Calificación.(PARTES CONTRATANTES). convocó a Empresas Constructoras interesadas a presentar documentos y propuestas económicas para su evaluación. por haber sido calificada en primer lugar. luego de efectuada la apertura de propuestas presentadas realizó análisis y evaluación tanto del sobre “A” como del sobre “B”. TERCERA.. Dirá usted que las partes contratantes son: (registrar de forma clara y detallada el nombre o razón social de la Entidad Contratante o Entidades Contratantes).Cortesia de www. con base en el cual se pronunció la resolución administrativa de adjudicación N° (registrar el número y la fecha de la Resolución). a ejecutar todos los trabajos necesarios 35
Version obtenida de www.(OBJETO DEL CONTRATO) El CONTRATISTA se compromete y obliga por el presente Contrato. En el registro de Escrituras Públicas a su cargo se servirá usted insertar el presente contrato de obras. (registrar el número de la Licitación).
así como y para garantizar la calidad de la misma. entre paréntesis) calendario. También se podrá ampliar el plazo por demora en el pago de planillas de avance de obra. a efectos de la emisión de la Orden de Cambio que establezca la ampliación de plazo. CUARTA.com. los planos a diseño final. incrementando volúmenes de obra o introduzca modificaciones en la obra que incidan en el plazo..bo
para la (describir de forma detallada la obra que será ejecutada e identificar de forma clara el lugar de su emplazamiento) hasta su acabado completo. forma parte del plazo total de ejecución de la obra. que serán computados a partir de la fecha en la que el SUPERVISOR expida la Orden de Proceder. que en adelante se denominará LA OBRA. la Orden de Proceder no podrá ser emitida antes de que se haga efectivo el desembolso total del anticipo. mano de obra y materiales. En consecuencia. con estricta y absoluta sujeción a este Contrato.(PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA) El CONTRATISTA ejecutará y entregará la obra satisfactoriamente concluida de estricto acuerdo con los ítems de la propuesta adjudicada. especificaciones.(MONTO DEL CONTRATO) El monto total propuesto y aceptado por ambas partes para la ejecución del objeto del presente Contrato es 36
Version obtenida de www. dimensiones. por orden del CONTRATANTE. El plazo de ejecución de la obra establecido en la presente cláusula. o sustentando en otra de las causales previstas en este Contrato y documentos que forman parte del mismo. que será de ( egistrar literalmente el plazo que se ha previsto al efecto) r (registrar numéricamente el plazo.gov. regulaciones.. así como todo lo necesario de acuerdo a los documentos de Licitación y Propuesta. podrá ser ampliado cuando el CONTRATANTE modifique el alcance de la obra mediante el procedimiento establecido en la Cláusula Trigésima. El plazo para la movilización del CONTRATISTA.hacienda. obligaciones. Para la completa ejecución y conclusión de la obra dentro de las especificaciones técnicas que forman parte del presente Contrato. que constará en el Libro de Ordenes.bo
. facilidades para la Supervisión y propias. QUINTA. el CONTRATISTA se obliga a ejecutar el trabajo y a suministrar equipo. la validación del lugar de la obra. en la misma fecha en que se haya hecho efectivo el desembolso del anticipo. las especificaciones técnicas y el cronograma de trabajos en el plazo de ______(registrar literalmente el plazo de ejecución de la obra) (registrar numéricamente el plazo. precio.Cortesia de www. Emitida la Orden de Proceder. por lo que será consignado en la respectiva Orden de Cambio o Contrato Modificatorio. cuando el CONTRATISTA efectúe el trámite de reclamo en su favor. comenzará a correr el plazo de ejecución de la obra. a los documentos que forman parte de él y dando cumplimiento a las normas. tiempo de ejecución estipulado y características técnicas establecidas en los documentos de Contrato y en las cláusulas contractuales contenidas en el presente instrumento legal. condiciones. el que será analizado por el SUPERVISOR para luego emitir informe y recomendación respectiva al FISCAL.compendio. entre paréntesis) días calendario. por lo que también se computa a partir de la emisión de la Orden de Proceder. cumpliendo el procedimiento pertinente. realizando los trabajos de instalación de faenas.
1 Garantía de Cumplimiento de Contrato: EL CONTRATISTA. reparaciones por trabajos defectuosos.. daños a terceros. …………… emitida por (registrar el nombre de la 37
Version obtenida de www. será el resultante de aplicar los precios unitarios de la propuesta adjudicada a las cantidades de obra efectiva y realmente ejecutadas. SEXTA. que sean necesarios para la realización y cumplimiento de la ejecución de la obra. a solicitud expresa de este. efectuar los trabajos contratados dentro del monto establecido como monto de la obra.(ANTICIPO) Después de ser suscrito legalmente el CONTRATO. el monto del contrato podrá ser en moneda extranjera). hasta su acabado satisfactorio y posterior entrega definitiva. garantiza la correcta. incidencia en ellos por leyes sociales. impuestos. hasta cubrir el monto total del anticipo. herramientas. gastos de seguro de equipo. el CONTRATANTE entregará al CONTRATISTA. maquinaria y de accidentes personales. a través del FISCAL. con objeto de cubrir gastos de movilización y compra de materiales.Cortesia de www. Este precio también comprende todos los costos de referidos a salarios. en bolivianos establecido en la Resolución de Adjudicación).bo
. con las siguientes garantías: 7.(GARANTIAS) El CONTRATISTA garantiza el cumplimiento de este CONTRATO.gov.com. Este monto es resultante de aplicar los precios unitarios de la propuesta adjudicada a las cantidades de obra que se han establecido en el Formulario de Propuesta que forman parte de este Contrato. andamiajes y todos los demás elementos. en cuanto al monto y plazo. autorice realizar mediante el instrumento técnico-legal previsto en el presente Contrato en la Cláusula de Modificaciones a la obra. SEPTIMA.. instalaciones auxiliares. Es de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA. un anticipo de hasta el veinte por ciento (20%) del monto total de la obra como máximo. equipos. aranceles. previas las mediciones respectivas. el monto o valor final de la obra. Queda establecido que los precios unitarios consignados en la propuesta adjudicada incluyen la provisión de materiales de primera calidad. incluyendo los trabajos adicionales que el CONTRATANTE. ya que no se reconocerán ni procederán pagos por trabajos que hiciesen exceder dicho monto.hacienda.compendio. gastos de transporte y viáticos y todo otro costo directo o indirecto incluyendo utilidades que pueda tener incidencia en el precio total de la obra. Sin embargo.bo
de:_______ (Registrar en forma literal el monto del Contrato. cumplida y fiel ejecución del presente CONTRATO en todas sus partes con la ( registrar el tipo de garantía otorgada) No. a efectos de requerir su ampliación al CONTRATISTA o solicitar al CONTRATANTE su ejecución. (Para contrataciones internacionales. El SUPERVISOR llevará el control directo de la vigencia y validez de la garantía de correcta inversión del anticipo. monto que será descontado en _____(indicar el número de planillas acordadas entre ambas partes contratantes) planillas. a excepción de aquellos autorizados expresamente por escrito mediante los instrumentos técnico-legales previstos en este Contrato. sin excepción alguna.
acto que no eximirá la responsabilidad del Supervisor.2. si se procediera a la Recepción Definitiva de la Obra dentro del plazo contractual y en forma satisfactoria. (registrar el monto en forma literal) (registrar el monto en forma numérica..bo
7. será ejecutado en favor del CONTRATANTE. a su solo requerimiento. entre paréntesis).hacienda. entre paréntesis).gov. Empero. por el siete por ciento (7 %) del valor del CONTRATO. dicha garantía será devuelta después de la Liquidación del Contrato. suscrita por ambas partes contratantes. sin necesidad de ningún trámite o acción judicial. EL CONTRATISTA.Cortesia de www. Las garantías substitutivas deberán mantener su vigencia en forma continua y hasta el plazo originalmente previsto. por el cien por ciento (100%) del monto del anticipo solicitado por el CONTRATISTA ( veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato).compendio. Las garantías descritas precedentemente estarán bajo custodia de la Unidad Administrativa. o en caso de que no cuente con el material.. del 200…. Garantía de Correcta Inversión del Anticipo: EL CONTRATISTA entrega al CONTRATANTE.. El importe de esta Garantía podrá ser cobrado por el CONTRATANTE en caso de que el CONTRATISTA no se haya movilizado e iniciado trabajos dentro de los (registrar en forma literal y numérica. de ………. después de recibir la Orden de Proceder. una (registrar el tipo de garantía requerido).
Entidad emisora de la garantía) el …… de ……….
7. podrá ser sustituida periódicamente deduciéndose el monto amortizado y ser emitida por el saldo que resta por amortizar. el plazo previsto al efecto en los pliegos de licitación) días establecidos al efecto.3. con vigencia hasta el ………. la orden del (registrar el nombre o razón social de la Entidad CONTRATANTE).
Version obtenida de www.com. a la orden de (registrar el nombre o razón social de la Entidad CONTRATANTE). equipo y personal necesarios para la prosecución de la obra. una vez iniciada esta. del 200. en la fecha que reciba el anticipo. hecho que se hará constar mediante el Acta correspondiente. El importe de dicha garantía en caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido por el CONTRATISTA.bo
. tiene la obligación de mantener actualizada la Garantía de Cumplimiento de CONTRATO durante la vigencia de éste.. con vigencia hasta la amortización total del anticipo. (registrar el monto en forma literal) (registrar el monto en forma numérica. juntamente con el Certificado de Cumplimiento de Contrato. El SUPERVISOR llevará el control directo de vigencia de la misma bajo su responsabilidad. Esta garantía original. por lo que el CONTRATISTA realizará las acciones correspondientes a este fin oportunamente.
OCTAVA.- (DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACION) Cualquier aviso o notificación que tengan que darse las partes bajo este Contrato y que no estén referidas a trabajos en la obra misma, será enviada: Al CONTRATISTA (registrar el domicilio que señale el Contratista, especificando calle y número del inmueble donde funcionan sus oficinas) (Registrar la ciudad) Al CONTRATANTE: (Registrar el domicilio de la Entidad Contratante, especificando calle y número del inmueble donde funcionan sus oficinas) (Registrar la ciudad) NOVENA.- (VIGENCIA DEL CONTRATO) El presente Contrato entrará en vigencia una vez que se haya sido firmado, debiendo luego cumplirse con los siguientes trámites; 1. Otorgarse el Anticipo. 2. Ser protocolizado. 3. Ser registrado en la Contraloría General de la República. DECIMA.- (DOCUMENTOS DE CONTRATO) Para cumplimiento de lo preceptuado en el presente contrato, forman parte del mismo los siguientes documentos: 10.1. Pliego de Condiciones de la Licitación Pública N° __________(registrar el número de la licitación y las aclaraciones y enmienda (s) al pliego de condiciones (si existieren). 10.1.1 Especificaciones Técnicas 10.1.2 Otros documentos necesarios para la ejecución de la obra, como ____________(señalar los que correspondan). 10.2. Documentos completos de propuesta del CONTRATISTA, incluyendo el Formulario de Propuesta Económica, detalle de personal y equipo asignado a la ejecución de la obra, Programa y Método de Ejecución. 10.3. Fotocopias legalizadas de : -Testimonio de Constitución de la empresa constructora, exceptuando a empresas unipersonales. - Registro de Matrícula vigente otorgado por el SENAREC. - RUC. - Certificado de Actualización emitido pro el Registro Nacional de Empresas Constructoras. - Poder general del Representante del CONTRATISTA. - Contrato de Asociación accidental (si corresponde). 10.4. Originales de: - Certificado de Información sobre Solvencia con el Fisco, emitido por la Contraloría General de la República. - Resolución administrativa de adjudicación. 39
-Garantía de Cumplimiento de Contrato y Correcta Inversión de Anticipo. DECIMA PRIMERA.- (IDIOMA) El presente Contrato, toda la documentación aplicable al mismo y la que emerja de la ejecución de la obra, debe ser elaborada en español, por ser el idioma oficial de Bolivia. DECIMA SEGUNDA.(LEGISLACION APLICABLE AL CONTRATO) El presente contrato es un Contrato Administrativo, por lo que está sujeto a la normativa prevista en la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales, en los aspectos de su ejecución y resultados. DECIMA TERCERA.- (DERECHOS DEL CONTRATISTA) El CONTRATISTA, tiene el derecho de plantear los reclamos que considere correctos, por cualquier omisión del CONTRATANTE, o por falta de pago de la obra ejecutada, o por cualquier otro aspecto consignado en el presente Contrato. Tales reclamos deberán ser planteados por escrito y de forma documentada, a la SUPERVISION de la obra, hasta treinta (30) días hábiles posteriores al suceso. La SUPERVISION, dentro del lapso impostergable de diez (10) días hábiles, tomará conocimiento y analizará el reclamo, debiendo emitir su informe- recomendación al CONTRATANTE a través de la FISCALIZACION, para que a su vez tome conocimiento y analice la recomendación a objeto de aceptar la misma, o en su caso pedir aclaración, ampliación del informe o rechazar la recomendación, lo que realizará por escrito, a los fines de la respuesta al CONTRATISTA. En los casos que así corresponda por la complejidad del reclamo, la FISCALIZACION o la dependencia responsable del seguimiento de la obra, podrá solicitar el análisis del reclamo y del informe-recomendación a las dependencias técnica, financiera o legal, según corresponda, a objeto de procesar la respuesta a la SUPERVISION y de ésta al CONTRATISTA. Todo proceso de respuesta a reclamos, no deberá exceder los veinte (20) días hábiles, computables desde la recepción del reclamo documentado por la SUPERVISION. (Si el plazo de ejecución de la obra es corto, el plazo previsto puede ser reducido en concordancia con el plazo de contrato) La SUPERVISION, FISCALIZACION y el CONTRATANTE, no atenderán reclamos presentados fuera del plazo establecido en esta cláusula. DECIMA CUARTA.- (ESTIPULACIONES SOBRE IMPUESTOS) Correrá por cuenta del CONTRATISTA el pago de todos los impuestos vigentes en el país, a la fecha de presentación de la propuesta. En caso de que posteriormente, el Gobierno de Bolivia implantara impuestos adicionales, disminuyera o incrementara, mediante disposición legal expresa, el CONTRATANTE reconocerá el reembolso neto, o efectuarán el descuento neto de los montos que se establezcan respectivamente, sin recargos de ninguna naturaleza, en los volúmenes de obra ejecutados de acuerdo a cronograma, desde la fecha de vigencia de dicha normativa. 40
EL CONTRATISTA deberá efectuar su requerimiento de reembolso por este concepto, dentro del plazo previsto en este contrato para los reclamos (treinta (30) días hábiles de la vigencia de la nueva normativa. DECIMA QUINTA.- (CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES) El CONTRATISTA deberá ser dar estricto cumplimiento a la legislación laboral y social vigente en la República de Bolivia y será también responsable de dicho cumplimiento por parte de los Subcontratistas que pudiera contratar. El CONTRATISTA será responsable y deberá mantener al CONTRATANTE exonerado contra cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento o infracción de dicha legislación laboral o social. DECIMA SEXTA.-( REAJUSTE DE PRECIOS) (Cuando el Contrato consigne el monto y pago en dólares y dólares equivalentes, no se utilizará la cláusula de reajuste de precios) El CONTRATISTA deberá reclamar al SUPERVISOR por escrito, el reajuste de precios a los volúmenes de obra afectados por el incremento, hasta dentro de los treinta (30) días hábiles de sucedido el hecho, de no hacerlo perderá su derecho a dicho reajuste. El SUPERVISOR analizará el reclamo, considerando que el reajuste debe corresponder a volúmenes de obra dentro del cronograma de ejecución de obra, ya que no corresponderá para volúmenes de obra que se encuentra en mora. El SUPERVISOR emitirá el respectivo informe al CONTRATANTE a los efectos del pago. El pago se efectuará en la planilla correspondiente a los volúmenes afectados por el incremento de costo. DECIMA SEPTIMA .-(PROTOCOLIZACION DEL CONTRATO) La presente minuta según lo estipulado en el artículo 46 de las NB-SABS (d.S 25964) será protocolizada con todas las formalidades de Ley por el CONTRATANTE, por lo que forma parte del monto del contrato, el importe que por concepto de protocolización del mismo debe ser pagado por el CONTRATISTA y a los efectos de su utilización se establece que el monto previsto para este trámite es de (registrar el monto que debe ser pagado a la Notaría de Gobierno, por concepto y de otros gastos de carácter formal, por concepto de Protocolización del Contrato), el que no será desembolsado al CONTRATISTA y será descontado por el CONTRATANTE en el primer mes de ejecución de la obra, para la realización del trámite de protocolización para el cual está específicamente destinado. Esta Protocolización contendrá los siguientes documentos: - Minuta del contrato (original) - Documento legal de representación del CONTRATANTE y poder de representación legal del CONTRATISTA. (fotocopias legalizadas). - Garantías (fotocopia simple).
Version obtenida de www. el SUPERVISOR tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito. servirá a los efectos de Ley y de su cumplimiento. Para que cualquiera de estos hechos puedan constituir justificación de impedimento en el proceso de ejecución de la obra o de demora en el cumplimiento de lo previsto en el Cronograma de trabajos en obra. a solicitud del CONTRATISTA. en ningún caso el total de subcontratos podrá exceder el veinticinco (25%) del valor total de este Contrato.com. y el CONTRATISTA será directa y exclusivamente responsable por los trabajos. Se reputa caso fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre. DECIMA NOVENA. dentro de lo estipulado en la Propuesta. así como también por los actos y omisiones de los subcontratistas y de todas las personas empleadas en la obra. su calidad y la perfección de ellos. imprevisto o inevitable. dando lugar a retrasos en el avance y/o entrega de ella.(CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO) Con el fin de exceptuar al CONTRATISTA de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del presente contrato.: conmociones civiles. que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecución del CONTRATO. de ninguna manera y por ningún motivo podrá solicitar luego al SUPERVISOR por escrito dentro del plazo previsto para los reclamos.compendio.Cortesia de www. imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña al hombre y con tal medida impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendios. VIGÉSIMA. Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo.hacienda. proveniente de las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejm.(INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO) El CONTRATISTA bajo ningún título podrá. huelgas. En caso excepcional. emergente de Caso Fortuito o Fuerza Mayor.. como documento suficiente a las partes. de modo inexcusable e imprescindible en cada caso. revoluciones. inundaciones y otros desastres naturales). el CONTRATANTE analizará la solicitud. el CONTRATISTA deberá recabar del FISCAL DE OBRA un certificado de constancia de la existencia del impedimento.(SUBCONTRATOS) Si el SUPERVISOR autoriza la subcontratación de alguna parte del Contrato. ceder. total o parcialmente este Contrato. En ningún caso el CONTRATISTA podrá pretender autorización para subcontratos que no hubiesen sido expresamente previstos en su propuesta.bo
En caso de que por cualquier circunstancia.gov. transferir.bo
. el presente Contrato no fuese protocolizado. Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará al CONTRATISTA del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades emergentes del presente Contrato. dentro de los cinco (5) días hábiles de ocurrido el hecho.. sin el cual. etc. relacionándola con la consecución del objetivo dentro del plazo previsto y con los recursos existente. subrogar. DECIMA OCTAVA.). la ampliación del plazo del Contrato o la exención del pago de penalidades.. bloqueos.
Asimismo. c) Por quiebra declarada del CONTRATISTA.2.. lo cual se hará constar por escrito.com. el siguiente procedimiento para procesar la resolución del Contrato: 21. en el período de movilización. este plazo puede ser reducido) b) Por disolución del CONTRATISTA (sea Empresa Constructora o Asociación de Empresas Constructoras). 21. una vez que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en él. darán por terminado el presente Contrato. Resolución a requerimiento del CONTRATANTE. tanto el CONTRATANTE como el CONTRATISTA.1. el CONTRATANTE y el CONTRATISTA. equipos e implementos necesarios. En ningún caso y bajo ninguna circunstancia.compendio. VIGESIMA PRIMERA. voluntariamente acuerdan dentro del marco legal vigente en Bolivia. sin autorización escrita del SUPERVISOR. las demoras en la entrega en la obra de los materiales. se considerará como causa de Fuerza Mayor el mal tiempo que no sea notablemente fuera de lo común en el área de ejecución de la Obra.bo
. f) Por incumplimiento injustificado del Cronograma de obra sin que el CONTRATISTA adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar su demora y asegurar la conclusión de la obra dentro del plazo vigente. el plazo será extendido mediante una Orden de Cambio procesada conforme se ha estipulado en la Cláusula Trigésima.Cortesia de www. podrá proceder al trámite de resolución del Contrato. por (registrar los días en función del plazo total de la obra que se ejecuta) días calendario continuos. de acuerdo a Cronograma. del equipo y personal ofertados. por ser obligación del CONTRATISTA tomar y adoptar todas las previsiones necesarias para evitar demoras por dichas contingencias. El presente contrató concluirá bajo una de las siguientes modalidades: 21. Por Cumplimiento de Contrato: De forma normal. e) Por incumplimiento en la movilización a la obra. El CONTRATANTE.hacienda.gov. d) Por suspensión de los trabajos sin justificación.(TERMINACION DEL CONTRATO). por cuanto el CONTRATISTA ha tenido que prever este hecho al proponer su cronograma ajustado. por causales atribuibles al CONTRATISTA. en los siguientes casos: a) Por incumplimiento en la iniciación de la obra.2 Por Resolución del Contrato: Si es que se diera el caso y como una forma excepcional de terminar el contrato a los efectos legales correspondientes. tampoco se considerarán como fuerza mayor o caso fortuito.1. si emitida la Orden de Proceder demora más de quince (15) días calendario en movilizarse a la zona de los trabajos (en caso de obra de corta duración.
En caso de que la ampliación sea procedente.
según quién haya 44
Version obtenida de www. el proceso de resolución continuará a cuyo fin el CONTRATANTE o el CONTRATISTA. Si dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de la fecha de notificación.compendio. En caso contrario. si al vencimiento del término de los quince (15) días no existe ninguna respuesta. c) Por incumplimiento injustificado en el pago de un certificado de avance de obra aprobado por el SUPERVISOR. j) Cuando el monto de la multa por atraso en la entrega provisional o definitiva. el aviso de intención de resolución será retirado. que en el caso de incrementos garantice el pago. planos. 21. podrá proceder al trámite de resolución del Contrato. a la otra parte. para la suspensión de la ejecución de obras por más de 30 (treinta) días calendario.com. o de instrucciones escritas del SUPERVISOR h) Por falta de pago de salarios a su personal y otras obligaciones contractuales que afecten a la obra. las garantías deben estar plenamente vigentes y el CONTRATANTE o el CONTRATISTA darán aviso escrito mediante carta notariada.bo
Por negligencia reiterada (3 veces) en el cumplimiento de las especificaciones.decisión optativa -.Cortesia de www. se enmendaran las fallas.3. b) Si apartándose de los términos del contrato el CONTRATANTE a través del SUPERVISOR. estableciendo claramente la causal que se aduce. 21.2. i) Por subcontratación de una parte de la obra sin que esta haya sido prevista en la propuesta y/o sin contar con la autorización escrita del SUPERVISOR. de su intención de resolver el CONTRATO.hacienda.gov. por más de 90 (noventa) días calendario computados a partir de la fecha de remisión del certificado o planilla de avance de obra por el FISCAL a la Entidad. en los siguientes casos: a) Por instrucciones injustificadas emanadas del CONTRATANTE o emanadas del SUPERVISOR con conocimiento del CONTRATANTE. alcance el diez por ciento (10%) del monto total del contrato .bo
. de forma obligatoria.2. Resolución a requerimiento del CONTRATISTA por causales atribuibles al CONTRATANTE El CONTRATISTA. o el veinte por ciento (20). Reglas aplicables a la Resolución : Para procesar la Resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas. se normalizara el desarrollo de los trabajos y se tomaran las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato y el requirente de la resolución expresa por escrito su conformidad a la solución. pretende efectuar aumento o disminución en las cantidades de obra sin emisión de la necesaria Orden de Cambio o Contrato Modificatorio.
el CONTRATISTA suspenderá el trabajo de acuerdo a las instrucciones que al efecto emita en el Libro de Ordenes el SUPERVISOR. e instalaciones temporales.4. caso contrario si la vigencia está a finalizar y no se amplía.hacienda. el CONTRATANTE se encontrase con situaciones fuera de control de las partes que imposibiliten la ejecución o conclusión de la obra. El CONTRATISTA conjuntamente con el SUPERVISOR.bo
21. que la RESOLUCION DEL CONTRATO SE HA HECHO EFECTIVA. mediante carta notariada dirigida al CONTRATISTA. el CONTRATANTE en cualquier momento. emitida por el SUPERVISOR. para establecer si mantiene su propuesta y así sucesivamente. preferentemente podrá efectuar consulta al proponente calificado en segundo lugar en la licitación. será ejecutada con cargo a esa liquidación. si aún la vigencia de dicha garantía lo permite. el CONTRATISTA preparará la planilla o Certificado Final. A la entrega de dicho comunicación oficial de resolución. procederá a establecer y certificar los montos reembolsables al CONTRATISTA por concepto de trabajos satisfactoriamente ejecutados y de los materiales. Si en cualquier momento antes de la terminación de la prestación del servicio objeto del CONTRATO.bo
. Esta carta dará lugar a que: cuando la resolución sea por causales imputables al CONTRATISTA se consolide en favor del CONTRATANTE la garantía de Cumplimiento de CONTRATO manteniéndose pendiente de ejecución la garantía de correcta Inversión del Anticipo hasta que se efectué la conciliación de saldos. siempre que dichas propuestas sean aceptables en precio y plazo.compendio. estableciendo saldos en favor o en contra para su respectivo pago o cobro de las garantías pertinentes. equipamiento.gov. Solo en caso que la resolución no sea originada por negligencia del CONTRATISTA éste tendrá derecho a una evaluación de los gastos proporcionales que demande el levantamiento de la instalación de faenas para la ejecución de la obra y los compromisos adquiridos por el CONTRATISTA para su equipamiento contra la presentación de documentos probatorios y certificados. equipamiento e instalaciones temporales aptos para su utilización en la prosecución de los trabajos si corresponde. suspenderá los trabajos y resolverá el CONTRATO total o parcialmente.Cortesia de www. procederán con la medición del trabajo ejecutado hasta la fecha de suspención. notificará mediante carta notariada a la otra parte. El SUPERVISOR a solicitud del CONTRATANTE. Resolución por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten al contratante o al contratista. el 45
Version obtenida de www. Con base en la planilla o certificado de cómputo final de volúmenes de obra.com. El CONTRATANTE quedará en libertad de continuar la Obra a través de otro contratista. materiales.
requerido la resolución del contrato. En este caso no se reconocerá al Contratista gastos de desmovilización de ninguna naturaleza. o vayan contra los intereses del Estado.
la primera reglamenta la vía judicial. o después de su terminación.bo
avalúo de los materiales en obra que pudieran ser empleados posteriormente. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO
VIGÉSIMA CUARTA.(SOLUCION DE CONTROVERSIAS) (Para aplicar esta cláusula. Judicial: En caso de surgir controversias entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA que no puedan ser solucionadas por la vía de la concertación.hacienda. Con estos datos el SUPERVISOR elaborará la planilla de medición final y el trámite de pago será el previsto en la Cláusula Cuadragésima.com. efectiva. o en la etapa de liquidación del Contrato.gov.compendio.(REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA) EL CONTRATISTA designa como su representante legal en obra.. la entidad contratante podrá voluntariamente optar por una de las siguientes modalidades. Arbitraje: En caso de surgir controversias entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA que no puedan ser solucionadas por la vía de la concertación. las partes declaran. Asimismo el SUPERVISOR liquidará los costos proporcionales que demandase el levantamiento de las instalaciones. de acuerdo al interés que de esta dependa. excluyente y definitiva. con suficiente experiencia en la dirección de Obras similares. excepto en los casos y mediante los instrumentos previstos de forma expresa en el presente Contrato. II. al SUPERINTENDENTE. el mismo que será presentado oficialmente antes del inicio de los trabajos. antes de someter sus litigios a los tribunales ordinarios o durante el trámite judicial. que lo califiquen para llevar a cabo de forma satisfactoria la ejecución de la obra. desmovilización de maquinaria / equipo y algunos otros gastos que a juicio del SUPERVISOR fueran considerados sujetos a reembolso. aplicando la normativa prevista en la Ley N° 1770 de Arbitraje y Conciliación vigente en el país.. profesional calificado en la propuesta. a cuyo efecto se contemplará durante el curso de la ejecución del servicio. VIGESIMA SEGUNDA. como un medio alternativo de solución rápida. titulado. y la segunda reglamenta la vía del arbitraje y conciliación).(MODIFICACIONES AL CONTRATO) Los términos y condiciones contenidas en este Contrato no podrán ser modificados unilateralmente. la evaluación de los compromisos que el CONTRATISTA tuviera pendiente por compra y otros debidamente documentados. acuerdan y deciden someter sus controversias al ámbito del arbitraje y conciliación. las partes están facultadas para acudir a la vía judicial.bo
.Cortesia de www.. bajo la jurisdicción coactiva fiscal. mediante comunicación 46
Version obtenida de www. VIGESIMA TERCERA.
gov. El Superintendente de Obra también podrá utilizar el Libro de Ordenes para comunicar al SUPERVISOR actividades de la obra. EL SUPERINTENDENTE de obra tendrá residencia en el lugar en que se ejecuta la obra. Una vez que el CONTRATANTE acepte por escrito al nuevo SUPERINTENDENTE. por causas emergentes del presente contrato. cualquier acto anterior es nulo. dentro de dos (2) días subsiguientes a la fecha de 47
Version obtenida de www. éste recién entrará en ejercicio de la función. que se refieran a los trabajos.bo
. Cada orden llevará fecha y firma del SUPERVISOR y la constancia firmada del Superintendente de Obra de haberla recibido. con conocimiento y autorización del CONTRATANTE a través de la SUPERVISION. así como de la conducta y ética profesional de todo el personal bajo su dependencia. el CONTRATISTA llevará un Libro de Ordenes de Trabajo con páginas numeradas y dos copias. Si el CONTRATISTA desea representar una orden escrita en el Libro de Ordenes. e) Presentar el Organigrama completo del personal del CONTRATISTA. caso contrario el CONTRATISTA deberá proceder a sustituir al SUPERINTENDENTE.com. Esta Suplencia será temporal y no debe exceder los treinta (30) días hábiles.compendio. f) Es el responsable del control de asistencia. presentando a consideración del CONTRANTE una terna de profesionales de similar o mejor calificación que el que será reemplazado. asumirá esas funciones el profesional inmediato inferior. En este libro el SUPERVISOR anotará las instrucciones. con total autoridad para actuar en legal representación del CONTRATISTA. En caso de ausencia temporal de la obra. con autoridad para asumir medidas correctivas en caso necesario.bo
escrita dirigida a la FISCALIZACION.hacienda.(LIBRO DE ORDENES DE TRABAJO) Bajo su responsabilidad y en la obra. asignado a la obra. deberá hacerla conocer al CONTRATANTE por intermedio del SUPERVISOR en forma escrita en el Libro de Ordenes.. órdenes y observaciones impartidas al Contratista.Cortesia de www. salvo casos de gravedad. el mismo que deberá ser aperturado con participación de Notario de Fe Pública en la fecha en que el CONTRATISTA reciba la Orden de Proceder. prestará servicios a tiempo completo y está facultado para: a) Dirigir la realización de la obra b) Representar al CONTRATISTA en la ejecución de la obra durante toda su vigencia. u otras de fuerza mayor o caso fortuito. VIGESIMA QUINTA. para que ésta comunique y presente al SUPERINTENDENTE a la SUPERVISION. c) Mantener permanentemente informada a la SUPERVISION sobre todos los aspectos relacionados con la obra d) Mantener coordinación permanente y efectiva con la Oficina Central del CONTRATISTA. firmando en constancia y el SUPERVISOR tomará conocimiento registrando también su firma y respuesta o instrucción si corresponde .
compendio. quedando una copia en poder del SUPERVISOR y otra del CONTRATISTA. con todas las facultades inherentes al buen desempeño de las funciones de supervisión e inspección técnica. 48
. denominada en este Contrato el SUPERVISOR. Asimismo el CONTRATISTA esta facultado para hacer conocer al SUPERVISOR mediante el Libro de Ordenes. Supervisión Técnica : La SUPERVISIÓN de la Obra será realizada por (registrar si se trata de un Consultor individual.bo
dicha orden.Cortesia de www. ? Coordinar todos los asuntos relacionados con los Contratos de Construcción y Supervisión. teniendo entre ellas las siguientes a título indicativo y no limitativo: Organizar y dirigir la oficina regional del SUPERVISOR en el mismo lugar de la obra.2. Estudiar e interpretar técnicamente los planos y especificaciones para su correcta aplicación por el CONTRATISTA.1. quien nombrará como FISCAL DE OBRA a un (registrar la especialidad del profesional) quien tendrá a su cargo: ? Exigir a través del SUPERVISOR el cumplimiento del Contrato de Obra. será entregado al CONTRATANTE a tiempo de la Recepción Definitiva de la obra. VIGESIMA SEXTA. ? Exigir el buen uso de los recursos asignados a la Obra.gov. el día en que suceda el hecho a efectos de que el SUPERVISOR se pronuncie de forma objetiva. por el cual comunicará al CONTRATISTA la iniciación de obra y el proceso de ejecución. Exigir al CONTRATISTA la disponibilidad permanente del Libro de Ordenes de Trabajo. ? Tomar conocimiento y en su caso pedir aclaraciones pertinentes sobre los Certificados de Obra aprobados por el SUPERVISOR. por lo que no está facultado para suplantar en el ejercicio de sus específicas funciones y responsabilidades al SUPERVISOR. una Firma Consultora o Asociación de Firmas Consultoras) contratada para el efecto..com. los aspectos del desarrollo de la obra que considere relevantes. Fiscalización : Los trabajos materia del presente CONTRATO estarán sujetos a la FISCALIZACIÓN permanente del CONTRATANTE.hacienda. quedará sobreentendido que el CONTRATISTA acepta tácitamente la orden sin derecho a reclamación posterior.
26.(FISCALIZACIÓN Y SUPERVISION DE LA OBRA) 26. como por ejemplo en el caso de los días de lluvia que puedan afectar la ruta crítica del cronograma de ejecución de la obra. en caso contrario. El FISCAL tiene funciones diferentes a las del SUPERVISOR. El original del Libro de Ordenes. ? Exigir directamente el cumplimiento del Contrato de SUPERVISION TECNICA. realizando seguimiento y control de los actos del SUPERVISOR en la Supervisión Técnica de la Obra.
No se medirán volúmenes excedentes cuya ejecución no haya sido aprobada por escrito por el SUPERVISOR. uno de los cuales será entregado con fecha. una planilla o certificado de pago debidamente llenado. éste notificará al SUPERVISOR con dos días calendario de anticipación y preparará todo lo necesario para que se realice dicha labor. el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR.compendio. o para solicitar al CONTRATANTE a través del FISCAL.bo
En caso necesario.(MEDICION DE CANTIDADES DE OBRA) Para la medición de las cantidades de obra ejecutada mensualmente por el CONTRATISTA.hacienda. Para el eficiente cumplimiento de las tareas del SUPERVISOR. con fecha y firmado por el Superintendente de obra. VIGESIMA OCTAVA. a los efectos de requerir oportunamente al CONTRATISTA su ampliación (en monto y plazo). Las atribuciones Técnicas de la Supervisión también están establecidas en el Pliego de Especificaciones Técnicas. formulando las debidas justificaciones técnicas y económicas.gov. todo lo que se indica en los Servicios de Campo del SUPERVISOR. sin obstáculos y con la exactitud requerida. diseño o detalles de la obra. en Orden de Cambio o en Contrato Modificatorio. documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos. excepto cuando los documentos de Contrato prescriban un procedimiento diferente. podrá proponer y sustentar la introducción de modificaciones en las características técnicas. por lo que deben ser ejercidas por el SUPERVISOR. el CONTRATISTA le prestará todas las facilidades sin restricción ni excepción alguna y pondrá a su disposición. Los resultados de las mediciones efectuadas conjuntamente y los cálculos respectivos se consignarán en una planilla especial que será elaborada por el CONTRATISTA en dos ejemplares.Cortesia de www. Llevar el control directo de la vigencia y validez de las boletas bancarias de garantía. para conocimiento y consideración del CONTRATANTE a efectos de su aprobación. a este fin mensualmente y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a cada mes vencido.bo
. Realizar mediciones conjuntas con el CONTRATISTA de la obra ejecutada y aprobar los Certificados o Planillas de avance de obra.com. 49
Version obtenida de www. para su revisión en versión definitiva..
VIGESIMA SEPTIMA. Las obras deberán medirse netas. en los documentos de Licitación.(FORMA DE PAGO) El pago será paralelo al progreso de la obra. que puedan originar modificaciones en los volúmenes o montos de los presupuestos. la ejecución de estas. en versión definitiva al SUPERVISOR para su control y aprobación. El CONTRATISTA preparará el certificado de pago o planilla mensual correspondiente en función de las mediciones realizadas conjuntamente con el SUPERVISOR. de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por el SUPERVISOR y el CONTRATISTA..
quien pondrá de inmediato a conocimiento del CONTRATANTE. supera los noventa (90) días calendario. con la nueva fecha. la ampliación de plazo por día de demora.bo
. independiente del plazo. con la fecha de aprobación.hacienda. Si el pago del certificado mensual no se realizara dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista del CONTRATANTE.compendio. o lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones. El CONTRATISTA.bo
De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto. el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA. después de recibir en versión definitiva el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo.Cortesia de www. dentro de los tres (3) días hábiles siguientes. el pago que se realiza es parcial. quien luego de tomar conocimiento del mismo. el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado. En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obra. A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer al CONTRATANTE la demora en el pago (en días). Si en ese lapso. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción. en este último caso. los días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL. debiendo el CONTRATISTA.gov. mediante nota dirigida al SUPERVISOR dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo del pago parcial o total de la planilla. dentro del término de tres (3) días hábiles subsiguientes a su recepción. realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado. El SUPERVISOR. para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que 50
Version obtenida de www. En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR. El certificado aprobado por el SUPERVISOR. El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista del CONTRATANTE. el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el día 46 hasta el día en que se haga efectivo el pago. a efectos de deducir los mismos del lapso que el CONTRATANTE en su caso pueda demorar en la efectivización del pago de la citada planilla. valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra el CONTRATANTE.com. desde la fecha de aprobación de la planilla de pago por el SUPERVISOR. para el pago. recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen. para correcciones o aclaraciones. para el pago. por el monto no pagado. con la firma y fecha respectivas. será remitido al FISCAL DE OBRA. solo podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje al le que falta recibir en pago. o lo enviará a la dependencia pertinente del CONTRATANTE para el pago. el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario. como compensación económica. Si la demora de pago parcial o total.
(que modifiquen el plazo o el monto de la obra). aunque no cuenten con precios unitarios establecidos en el Contrato. Queda establecido que de forma excepcional.(FACTURACION) El CONTRATISTA emitirá la factura correspondiente a favor del CONTRATANTE una vez que cada planilla de avance de obra haya sido aprobada por el SUPERVISOR. por causas plenamente justificadas (técnica. de acuerdo al articulo 59 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios En cada caso.com. el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base a los datos de la medición que le cupo efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a este para la firma del Superintendente. no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula. advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión. En caso de que el CONTRATISTA. Los instrumentos legales para estas modificaciones son: A. el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de demora en la presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA. TRIGESIMA . durante el período de ejecución de la obra..bo
. será el establecido precedentemente.bo
asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan.1. con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual. (Mediante una Orden de Trabajo) 51
Version obtenida de www.Cortesia de www. 30.hacienda. con la autorización expresa del CONTRATANTE. el SUPERVISOR. el CONTRATANTE no hará efectivo el pago de la planilla. tendrá la facultad para ordenar por escrito al CONTRATISTA y éste deberá cumplir con cualquiera de las siguientes instrucciones: Efectuar ajustes de rutina o especiales en el desarrollo cotidiano de la obra.(MODIFICACION DE LAS OBRAS) 30. Ejecutar trabajos adicionales inherentes a la misma obra.compendio.2.. previo el trámite respectivo de aprobación podrán introducir modificaciones que consideren estrictamente necesarias y con tal propósito. El SUPERVISOR. legal y financiera). podrán efectuar modificaciones y/o ajustes necesarios al diseño de la obra. VIGESIMA NOVENA.gov. El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado. Incrementar o disminuir cualquier parte de la obra prevista en el Contrato. En caso de que no sea emitida la factura respectiva. que sean absolutamente necesarios. a efectos que la misma cumpla con el fin previsto.
sin que ello signifique cambio sustancial en el diseño de la obra. deberá concertarse previamente con el CONTRATISTA. El incremento o disminución mediante Orden de Cambio (una o varias sumadas solo admite el máximo de diez por ciento (10%) del monto total de Contrato. no deberán dar lugar a la emisión posterior de Orden de Cambio para el mismo objeto. C. en este caso el precio se determinará mediante propuesta del CONTRATISTA a ser analizada por el SUPERVISOR quien efectuará la respectiva evaluación que constará en su informe – recomendación al FISCAL. El documento denominado Orden de Cambio que tendrá número correlativo y fecha del día de emisión. B.Cortesia de www.bo
Cuando la modificación esté referida a un ajuste o redistribución de cantidades de obra. o trabajos (ítems) para los cuales la propuesta no establezca bases de pago.gov. e independiente de la emisión de Orden (es) de Cambio. mediante carta expresa. (Mediante Orden de Cambio) En caso que la modificación establezca incremento o disminución en las cantidades de obra. el SUPERVISOR podrá formular el documento de sustento técnico-financiero que establezca las causas y razones por las cuales debiera ser suscrito este documento. La emisión de Ordenes de Trabajo. El informe-recomendación y antecedentes deberán cursados por el SUPERVISOR al FISCAL.compendio. En este caso de que signifique una disminución en la obra. para su consideración a los efectos de elaborarse el documento pertinente. en las condiciones o en el monto del Contrato. para el procesamiento de su análisis técnico legal y formulación del Contrato. Esta modalidad de modificación de la obra solo es admisible hasta el quince por ciento (15%) del monto original del contrato. o en el Libro de Ordenes. para el procesamiento de su emisión.com. quien luego de su análisis y con su recomendación enviará dicha documentación a la (registrar el nombre de la dependencia responsable del seguimiento de la obra en la Entidad). (Mediante Contrato Modificatorio) Solo en caso extraordinario en que la obra deba ser complementada o por otras circunstancias de Fuerza Mayor o caso Fortuito que determinen una modificación significativa en el diseño de la obra y que signifique un decremento o incremento independiente a la emisión de Ordenes de Cambio. por el SUPERVISOR y será puesto a conocimiento y consideración del FISCAL. siempre en procura de un eficiente desarrollo y ejecución de la obra. a efectos de evitar reclamos posteriores.hacienda. Estas órdenes serán emitidas por el SUPERVISOR. será elaborado con los sustentos técnicos y de financiamiento (disponibilidad de recursos). para los cuales existe base de pago en la propuesta.bo
Version obtenida de www. quien con su recomendación enviará a la (registrar el nombre de la dependencia responsable del seguimiento de la Obra en la Entidad).
dentro de los quince (15) días calendario subsiguientes a la emisión de la Orden de Proceder y será presentado para su aprobación al SUPERVISOR.000 del monto total del Contrato por cada día de atraso entre el 31 y 60 días.bo
. en ninguno de los casos constituye un documento regulador de procedimiento de ejecución de obra.000 del monto total del Contrato por cada día de atraso entre el 1 y 30 días. el Cronograma de ejecución de obra propuesto será ajustado en función de la fecha de emisión de la Orden de Proceder. la Orden de Cambio o el Contrato Modificatorio. Bolivianos equivalentes al 4 por 1. serán pagados según los precios unitarios de la propuesta aceptada y adjudicada cuando los trabajos adicionales sean similares a los contemplados en ella. TRIGESIMA PRIMERA.000 del monto total del Contrato por cada día de atraso desde el día 91 en adelante. cuando se trate de ítems de nueva creación.(MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES) Queda convenido entre las partes contratantes..com. 30. deben ser emitidos y suscritos de forma previa a la ejecución de los trabajos por parte del CONTRATISTA. Bolivianos equivalentes al 6 por 1.000 del monto total del Contrato por cada día de atraso entre 61 y 90 días. 53
Version obtenida de www. considerando lo establecido en el numeral 47 del Pliego de Condiciones.compendio.(PAGO DE TRABAJOS ADICIONALES)Los trabajos adicionales ordenados conforme a una de la modalidades descritas en la cláusula trigésima. A los efectos de aplicarse morosidad en la ejecución de la obra. una multa equivalente a: Bolivianos equivalentes al 2 por 1.gov. Mensualmente el CONTRATISTA consignará los volúmenes ejecutados en el certificado o planilla de pago por avance de obra. TRIGESIMA SEGUNDA. De establecer el SUPERVISOR que como emergencia de la aplicación de multas por moras por no conclusión de obra dentro del plazo previsto y que se ha llegado al límite máximo del 10% del monto total del Contrato.Cortesia de www. así como de control del plazo total.hacienda. La orden de Trabajo. Bolivianos equivalentes al 8 por 1.3. por cuanto si el plazo total fenece sin que se haya concluido la Obra en su integridad y en forma satisfactoria. constituye un documento fundamental del presente Contrato a los fines del control mensual del AVANCE DE LA OBRA. que una vez suscrito el presente contrato. Una vez aprobado por el SUPERVISOR y aceptada por el CONTRATANTE.bo
antes de su suscripción. o de acuerdo a lo expresamente establecido en la Orden de Cambio o el Contrato Modificatorio. comunicará oficialmente esta situación.. el CONTRATISTA y el SUPERVISOR deberán tener muy en cuenta el plazo estipulado en el Cronograma para cada actividad. excepto en casos de emergencia declarada para el lugar de emplazamiento de la obra.Modificación de las obras. el CONTRATISTA se constituirá en mora sin necesidad de ningún previo requerimiento del CONTRATANTE obligándose por el sólo hecho del vencimiento del plazo a pagar por cada día calendario de retraso en el cumplimiento de Contrato..
conforme lo establecido en el Art.hacienda. ni intereses. 33. instrucciones y pliegos de especificaciones y demás documentos de la Obra que le fueron proporcionados. quién le responderá dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud. conforme a lo estipulado en este mismo documento. Durante el tiempo que demanda la ejecución de la Obra el CONTRATISTA deberá mantener en el sitio de la misma al Superintendente de Obra (o Ingeniero Residente. para la solución de ellas no se haya empleado parte o el total de dichos fondos. hará inmediata y oportunamente una consulta al SUPERVISOR. el SUPERVISOR podrá proceder a hacer subsanar las deficiencias observadas con cargo y a cuenta del CONTRATISTA. bajo su directa responsabilidad.-(RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA) 33. TRIGESIMA TERCERA. EL CONTRATISTA no podrá entregar obra defectuosa o mal ejecutada aduciendo errores. deduciendo su costo del importe de los certificados de avance de obra o la liquidación final. En caso existir dudas. se hará antes de proceder a la ejecución de cualquier trabajo.compendio.3.gov. debiendo el trabajo erróneo o defectuoso ser subsanado y enmendado por su exclusiva cuenta. Queda también establecido que el CONTRATANTE podrá retener el total o parte del importe de las planillas por avance de obra para protegerse contra posibles perjuicios por trabajos defectuosos de la obra y no corregidos oportunamente pese a las instrucciones del SUPERVISOR. según corresponda. sin perjuicio de que el CONTRATANTE ejecute la garantía de Cumplimiento de Contrato y proceda al resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la acción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato. Esta consulta si es necesaria.Cortesia de www.bo
al CONTRATANTE a efectos del procesamiento de la resolución del Contrato. si corresponde por el 54
Version obtenida de www. de los Certificados o Planillas de pago mensuales o del Certificado de liquidación final. si corresponde. Desaparecidas las causales anteriores. Esta retención no creará derechos en favor del CONTRATISTA para solicitar ampliación de plazo. Cuando el CONTRATISTA incurra en negligencia durante la ejecución de los trabajos o no efectúe la corrección de los mismos dentro del tercer día calendario de recibida la orden correspondiente. Las multas será cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por el SUPERVISOR.1. 47 de la Ley 1178.2. correrán por cuenta del CONTRATISTA todos los gastos necesarios para subsanar los inconvenientes ocasionados. En caso de no actuar en la forma indicada anteriormente. 33. El CONTRATISTA y su representante en la obra están obligados a conocer minuciosamente los planos.com. defectos y omisiones en los planos y especificaciones técnicas. el CONTRATANTE procederá al pago de las sumas retenidas siempre que.
Cortesia de www.gov.El CONTRATISTA custodiará todos los materiales. TRIGESIMA CUARTA. si corresponde por el monto del contrato) deberá ser necesariamente el profesional.(SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES Y RESPONSABILIDAD CIVIL).5.compendio. con experiencia en ejecución de obras similares a las previstas en el presente Contrato y representará al CONTRATISTA en el sitio de la ejecución de la obra. EL CONTRATISTA deberá instalar uno o dos letreros en la obra (según corresponda)..com.bo
monto del contrato). luces y señalización adecuada y en general todo medio de seguridad en el lugar de la Obra. a la terminación de la obra removerá todos los obstáculos y materiales dejando la obra en estado de limpieza y esmero. 33. (Cuando corresponda por el tipo de obra se podrá insertar el presente numeral) EL CONTRATISTA precautelará de daños a cañerías. que prevenga a terceros del riesgo de accidentes. a la terminación de la Obra. 33. 33. En el letrero se registrará que la obra es realizada por el CONTRATANTE (registrar el nombre de la Entidad y el origen de los recursos que financia la obra). hasta la Recepción Definitiva de la obra.7. letreros.El CONTRATISTA mantendrá permanentemente barreras. debiendo reparar cualquier daño o desperfecto ocasionado por su propia cuenta y riesgo. el personal técnico y la mano de obra necesaria de acuerdo a su propuestas. 55
Version obtenida de www. 33. a satisfacción del SUPERVISOR y del CONTRATANTE. con aprobación del SUPERVISOR. tendrá las dimensiones y características de acuerdo al modelo proporcionado por el CONTRATANTE a través del SUPERVISOR. conductores. por el CONTRATANTE.bo
. equipo y todo trabajo ejecutado.8. El Superintendente de Obra (o Ingeniero Residente. 33. En caso de que éstos se produzcan deberán ser resarcidos bajo su exclusiva responsabilidad.9. torres y cables de instalación eléctrica. árboles.hacienda. 33.6. debiendo indemnizar por daños causados por las obras del CONTRATISTA a los propietarios vecinos de la Obra y de toda lesión causada a terceras personas como resultado de sus trabajos. esta previsión de ningún modo relevará al CONTRATISTA de sus responsabilidades contractuales específicas y generales bajo el presente CONTRATO.(Cuando corresponda por el tipo de obra se podrá insertar el presente numeral) El CONTRATISTA protegerá de posibles daños a las propiedades adyacentes a la Obra. Sin embargo. Dichos elementos serán retirados por el CONTRATISTA. calificado en la propuesta.4. El CONTRATISTA mantendrá el área de trabajo libre de obstáculos y desperdicios.
cuando el lapso de la suspención sea mayor a los diez (10) días calendario. El CONTRATANTE y el SUPERVISOR. antes de iniciar la ejecución de la Obra.bo
Seguro de la obra: Durante la ejecución de la obra. que los seguros requeridos en el Contrato se han contratado. para que se sustente el pago y la ampliación del plazo. deberá dar libre acceso a la obra al personal del SUPERVISOR.(SUSPENSION DE LOS TRABAJOS) EL CONTRATANTE está facultado para suspender temporalmente los trabajos en la obra en cualquier momento por motivos de fuerza mayor. cuyo control estará a cargo del SUPERVISOR. coberturas de seguro sobre daños a terceros. 56
Version obtenida de www..3 Seguro de responsabilidad civil: El CONTRATISTA. invalidez parcial y total o permanente.bo
34. A efectos del pago de estos gastos el SUPERVISOR llevará el control respectivo de personal y equipo paralizado. En este caso el CONTRATANTE reconocerá en favor del CONTRATISTA los gastos en que éste incurriera por conservación y mantenimiento de la obra.(INSPECCIONES) El CONTRATISTA. para lo cual notificará al CONTRATISTA por escrito. daños o perjuicios al personal del CONTRATISTA y daños y perjuicios a terceras personas o a sus bienes. etc. del que realice labores administrativas y elaborará la respectiva Orden de Cambio conteniendo el importe y plazo que en su caso corresponda. 34. con una anticipación de cinco días calendario. el CONTRATISTA deberá mantener por su cuenta y cargo una Póliza de Seguro adecuada. caso fortuito y/o convenientes a los intereses del Estado. por montos que sean por lo menos equivalentes al mínimo de las compensaciones exigidas en la Ley Boliviana por accidentes de trabajo.com. deberá sin que esto limite sus obligaciones y responsabilidad obtener a su propio costo. que trabajan en la Obra. Antes de empezar la obra. excepto en los casos de urgencia por alguna emergencia imponderable..1
. equipos que estime convenientes. para asegurar contra todo riesgo. proporcionándole dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción de la Orden de Proceder.Cortesia de www. 34.2 Seguro contra accidentes personales: Los empleados y trabajadores del CONTRATISTA. incluyendo los riesgos de muerte. por accidentes de trabajo.gov. materiales. TRIGESIMA SEXTA. deberán estar asegurados contra accidentes personales. Esta suspención puede ser parcial o total. por un valor no inferior al uno por ciento (1%) del monto total del Contrato. instalaciones del SUPERVISOR. estarán exentos de toda responsabilidad emergente del Contrato. por intermedio del SUPERVISOR. fotocopias válidas..compendio. las obras en ejecución. TRIGESIMA QUINTA. el CONTRATISTA deberá demostrar al SUPERVISOR y al CONTRATANTE. al FISCAL DE OBRA y al personal de la entidad CONTRATANTE autorizado al efecto. vehículos. Dicho seguro deberá ser obtenido bajo los términos establecidos en este Contrato para ser aprobados por el SUPERVISOR.hacienda.
Empero si dichas anomalías fueran mayores. Si a juicio del SUPERVISOR. por la inseguridad total de las obras o de una parte de las mismas o si se presentan situaciones de Fuerza Mayor. 57
Version obtenida de www. Esta suspención puede ser parcial o total.(RECEPCION PROVISIONAL) Cinco días hábiles antes de que fenezca el plazo de ejecución de la obra.com. luego de la inspección técnica respectiva. anomalías e imperfecciones que pudieran ser verificadas en esta diligencia. en la que de existir. por causas atribuibles al CONTRATANTE que afecten al CONTRATISTA en la ejecución de la obra. entre paréntesis) días calendarios siguientes a la fecha de dicha Recepción Provisional. se harán constar todas las deficiencias.Cortesia de www. Cuando el SUPERVISOR reciba la carta de aceptación del CONTRATANTE.gov.
TRIGESIMA SEPTIMA. el SUPERVISOR podrá ordenar la suspensión temporal de la obra por condiciones meteorológicas excepcionalmente desfavorables. cuando el trabajo fuera totalmente suspendido por más de diez (10) días calendario y la(s) actividad(es) suspendida(s) se encontrará en la ruta crítica del cronograma vigente.bo
. o antes. dirigirá carta o mediante el Libro de ordenes solicitará al SUPERVISOR señale día y hora para la realización del Acto de Recepción Provisional de la Obra. conforme a los planos y documentos del CONTRATO. ni corresponderá pago alguno por el mantenimiento de la misma.compendio. de considerar el CONTRATISTA concluida la Obra materia del presente CONTRATO. Si los trabajos se suspenden parcial o totalmente por negligencia del CONTRATISTA en observar y cumplir correctamente condiciones de seguridad para el personal o para terceros o por incumplimiento de las órdenes impartidas por el SUPERVISOR o por inobservancia de las prescripciones del Contrato. En este caso.hacienda. Si la obra. a juicio técnico del SUPERVISOR se halla correctamente ejecutada. las deficiencias y observaciones anotadas no son de magnitud y el tipo de obra lo permite. a cuyo efecto el SUPERVISOR preparará la respectiva Orden de Cambio. no merecerá ninguna ampliación de plazo para la entrega de la Obra. el SUPERVISOR tendrá la facultad de rechazar dicha recepción y consiguientemente. el SUPERVISOR procederá a dicha Recepción Provisional. el número de días en que los trabajos se encuentren suspendidos se añadirá al plazo del CONTRATO. podrá autorizar que dicha obra sea utilizada. dentro del plazo máximo de tres (3) días hábiles.. el tiempo que los trabajos permanezcan suspendidos. hará conocer al CONTRATANTE su intención de proceder a la recepción provisional. instruyéndose sean subsanadas por el CONTRATISTA dentro de los (registrar en forma literal. correrán las multas y sanciones al CONTRATISTA hasta que la obra sea entregada en forma satisfactoria. También el CONTRATISTA puede comunicar al SUPERVISOR o al CONTRATANTE la suspención o paralización temporal de los trabajos en la obra. este proceso no deberá exceder el plazo de tres (3) días hábiles.bo
Asimismo. el plazo previsto hasta la recepción definitiva) (registrar en forma numeral el mismo plazo. de la cual se dejará constancia escrita en Acta circunstanciada que se levantará al efecto.
compendio. el CONTRATISTA mediante carta expresa o en el Libro de Ordenes. Si en la inspección se establece que no se subsanaron o corrigieron las deficiencias observadas. la restitución de saldos que resultasen como indebidamente pagados al CONTRATISTA. dicha planilla será cursada al CONTRATISTA para que el mismo dentro del plazo de diez (10) días subsiguientes elabore la planilla o Certificado de Liquidación Final y la presente al SUPERVISOR en versión definitiva con fecha y firma del Superintendente de Obra (o por el Ingeniero Residente. El cierre de Contrato deberá ser acreditado con un CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE OBRA. solicitará al SUPERVISOR el señalamiento de día y hora para la Recepción Definitiva de la obra.hacienda. el SUPERVISOR y el FISCAL.gov. Participaran en este acto los personeros técnicos designados por el CONTRATANTE para conformar la COMISION DE RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA. el SUPERVISOR elaborará una planilla de cantidades finales de obra.bo
. si el CONTRATISTA no hubiese cumplido con todas sus obligaciones de acuerdo a los términos del contrato y de sus documentos anexos. se pueda obtener por la vía coactiva fiscal. por la naturaleza administrativa del Contrato. luego de la recepción definitiva y de concluido el trámite precedentemente especificado.(PLANILLA DE LIQUIDACIÓN FINAL) Dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de Recepción Definitiva. Este proceso desde la presentación de la solicitud por parte del CONTRATISTA hasta el día de realización del acto. no debe exceder el plazo de diez (10) días hábiles. con base a la obra efectiva y realmente ejecutada. El SUPERVISOR señalará la fecha y hora para el verificativo de este acto y pondrá en conocimiento del CONTRATANTE. por lo que el SUPERVISOR y el CONTRATANTE podrán efectuar correcciones en el Certificado de liquidación final y se reservan el derecho de que aún después del pago final. de dicho acto se dejará expresa constancia en Acta que será elaborada al efecto y suscrita por todos los participantes nominados al efecto.(RECEPCION DEFINITIVA) Cinco días hábiles antes de que concluya el plazo previsto para la recepción definitiva. no se procederá a la recepción definitiva hasta que la obra este concluida a satisfacción y en el lapso que medie desde el día en que debió hacerse efectiva la entrega hasta la fecha en que se realice. se procederá a efectuar la Recepción Definitiva..com. El SUPERVISOR y el CONTRATANTE. si así corresponde por el monto de la obra). de establecerse anomalías.bo
TRIGESIMA OCTAVA. correrá la multa pertinente. aplicándose el importe estipulado en la Cláusula Trigésima segunda del presente Contrato. En la fecha y hora señalada se efectuará la respectiva inspección técnica y si no existe objeción alguna.
Version obtenida de www. TRIGESIMA NOVENA. otorgado por la autoridad competente del CONTRATANTE.Cortesia de www. no darán por finalizada la revisión de la liquidación. haciendo conocer que han sido corregidas las fallas y subsanadas las deficiencias y observaciones señaladas en el Acta de Recepción Provisional (si estas existieron). subsiguiente a la entrega provisional..
(PROCEDIMIENTO DE PAGO DE LA PLANILLA O CERTIFICADO DE LIQUIDACION FINAL) Se deberá tener presente que deberá descontarse del importe del Certificado Final los siguientes conceptos: 40. CUADRAGESIMA PRIMERA. y el ( registrar el nombre del apoderado legal del CONTRATISTA. 40. Las multas y penalidades. Este documento.2. será registrado ante la Contraloría General de la República. habilitado para la firma del Contrato) en representación legal del CONTRATISTA. autorizara el mismo.Cortesia de www. para el subsiguiente procesamiento de pago.(CONFORMIDAD) En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento firman el presente CONTRATO en cuatro ejemplares de un mismo tenor y validez el ( registrar el nombre y cargo del funcionario o funcionarios competente (s) habilitado (s) para suscribir el Contrato).hacienda. El porcentaje correspondiente a la recuperación del anticipo si hubiera saldos pendientes.1. Reposición de daños. éste lo remitirá al FISCAL DE OBRA. Usted Señor Notario se servirá insertar todas las demás cláusulas que fuesen de estilo y seguridad.bo
. si hubieren. en representación legal del CONTRATANTE. Este proceso utilizará los plazos previstos en la Cláusula Décima Tercera del presente Contrato.3.bo
CUADRAGESIMA. quien en su caso requerirá las aclaraciones que considere pertinentes. para su conocimiento. 40. si hubieren.4. 40. Preparado así el certificado final y debidamente aprobado por el SUPERVISOR.gov. (registrar la ciudad o localidad y fecha en que se suscribirá el Contrato) ________________________ (registrar el nombre y cargo de funcionario habilitado para la (firma __________________________ (registrar el nombre del Contratista) Contrato)
Version obtenida de www. Asimismo el CONTRATISTA podrá establecer el importe de los pagos a los cuales considere tener derecho.com. en caso contrario lo remitirá a la dependencia establecida por el CONTRATANTE. para el pago de saldos que existiesen.compendio... conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes. que hubiesen sido reclamados sustentada y oportunamente (dentro de los treinta días de sucedido el hecho que originó el reclamo) y que no hubiese sido pagado por el CONTRATANTE. Sumas anteriores ya pagadas en los certificados o planillas de avance de obra.
son parte de la propuesta que deben ser presentados.hacienda.bo
SECCION V FORMULARIOS DE LA PROPUESTA Los siguientes formularios. Formulario N? A-1 Formulario N? A-2 Formulario N? A-3 Formulario Nº A-4a Formulario N°A-4b Formulario N? A-5 Formulario N? A-6 Formulario N? A-7 Formulario N? A-8 Formulario N? A-9 Formulario N? B-1 Formulario N? B-2 Formulario N? B-3 Modelo de Carta de Presentación Identificación del Proponente Modelo de Declaración Expresa Declaración de Integridad de los Servidores Públicos Declaración de Integridad de los Proponentes Experiencia General de la Empresa Experiencia en Obras de La Empresa Curriculum Vitae Superintendente o Residente de Obras Curriculum Vitae Especialistas Formulario de Equipo Solicitado Modelo de Carta de Presentación de Propuesta Económica.compendio. Presupuesto de Obra Precios Unitarios
. con excepción del A-4a.gov.com.Cortesia de www.
..gov.... No puede ser mayor
al determinado por la entidad)
Declaramos la veracidad de toda la información proporcionada y autorizamos.bo
FORMULARIO N? A-1 MODELO DE CARTA DE PRESENTACION Fecha ...hacienda. presentaremos los documentos originales o fotocopias legalizadas de todos y cada uno de los documentos presentados en fotocopia y una garantía de cumplimiento de contrato (de acuerdo a lo estipulado en las NBSABS) por un monto equivalente al siete por ciento (7%) del total del valor del Contrato para asegurar el debido cumplimiento del mismo... _____________ (indicar el nombre de la Licitación)
Luego de haber examinado el pliego de condiciones incluyendo sus enmiendas N°_______ (el proponente debe insertar los números de las enmiendas que hubiese recibido)...compendio. Si nuestra propuesta es aceptada.. suministre a sus representantes autorizados... los suscritos ofrecemos suministrar las obras de referencia de conformidad con dichos documentos....bo
.. por la suma indicada en nuestra carta de presentación de oferta financiera. y en caso de comprobarse cualquier incorrección en la misma. Licitación Pública Nacional No....Cortesia de www. 61
Version obtenida de www. mediante la presente... toda la información que consideren necesaria para verificar la documentación que presentamos. la propuesta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de que expire el período indicado..com..... Nuestro plazo de entrega de la obra es de ______ (Indicar el plazo........ Señores (Nombre del Convocante) Presente
Ref. que debe ser igual o superior a lo indicado en el pliego en el numeral 22) días a partir de la fecha fijada para la apertura de propuestas.. de los cuales confirmamos recibo por la presente. para que cualquier persona natural o jurídica.. nos damos por notificados que su Entidad tiene el derecho a descalificar nuestra propuesta.. Convenimos en mantener esta propuesta por un periodo de _____ (indicar número de días.
Version obtenida de www........... .....Cortesia de www. constituirá un contrato obligatorio hasta que se prepare y firme un Contrato formal de acuerdo al modelo presentado por Uds...................... Firma ....gov.............com.. Aclaración de la firma Debidamente autorizado para firmar la propuesta en nombre de ( indicar el nombre del proponente) según poder legal que se incluye en la documentación presentada.hacienda......... junto con su aceptación por escrito incluida en la Notificación de Adjudicación.compendio...bo
......bo
.......... Teléfonos:............................................. 5....... Dirección del representante legal en Bolivia: ....
9........ País:................................................Cortesia de www........................................................ .........................................com....................................compendio................................................ 4................ Ciudad:. 3............................................................................................................... 7.......................................bo
Version obtenida de www..........................................................................
Dirección Principal:... Casilla:....... 6....... Tipo de Organización (marque el que corresponda) Unipersonal Sociedad Comandita Sociedad Anónima Sociedad Colectiva Sociedad de Responsabilidad Limitada Sociedad Accidental
Otros: .............................................................. Nombre del representante legal en Bolivia.........................................................gov..........................................bo
FORMULARIO N? A-2 IDENTIFICACION DEL PROPONENTE
1........ Nombre original y año de fundación de la Firma: ...hacienda..........................................................................
Nombre o razón social:........................................................................... 9.............. 10............................................. 8.................... FAX............
25964 del 20 de octubre de 2000.......... .............hacienda.............. que nuestra empresa____________ (indicar el nombre de la empresa a la que representan) ha cumplido todos los contratos que hemos suscrito durante los últimos cinco años con entidades del sector público y sector privado y nuestra empresa no se encuentra comprendida en las causales de incompatibilidad previstas en la Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios..
Version obtenida de www... Aclaración de la firma Debidamente autorizado para firmar la propuesta en nombre de ( indicar el nombre del proponente) según poder legal que se incluye en la documentación presentada.com...bo
.....................gov...compendio...Cortesia de www..bo
FORMULARIO N? A-3 MODELO DE DECLARACION EXPRESA Fecha ... Así mismo aseguramos que nuestra empresa no tiene en trámite ni se ha declarado su disolución o quiebra.... _____________ (indicar el nombre de la Licitación) Estimados señores: Deseamos asegurar a Uds...................... aprobada por la Decreto Supremo No.... Señores (Nombre del Contratante) Presente
Ref..... Firma .......... Licitación Pública Nacional No........
..... Presidente de la Comisión de Calificación (Registrar el Nombre Completo) (Registrar el N° del C.......I.......... Vocal Técnico (Registrar el Nombre Completo) (Registrar el N° del C.. Autoridad Responsable del Proceso de Contratación (ARPC) (Registrar el Nombre Completo) (Registrar el N° del C............. Nos comprometemos a no relacionarnos extraoficialmente con los proponentes y a no ejercer sobre los mismos ninguna acción dolosa....... N° 23318 ..4a DECLARACION DE INTEGRIDAD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS 1......A (Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública). Licitación Pública N°.. Objeto de la Licitación .....................................compendio. Cada uno de los firmantes del presente formulario. para que se asuma las acciones legales y administrativas correspondientes..... en lo que a este proceso licitatorio respecta.gov......... y el lugar de emisión) 3.............. las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y el Reglamento Especifico de la ________(nombre de la entidad convocante).. economía........ Asimismo.......S..I... Nombre de la Institución ....... 1.com.........I.... y el lugar de emisión) 4....... y el lugar de emisión)
Version obtenida de www......... y denunciar por escrito de forma paralela ante la Máxima Autoridad Ejecutiva y el asesor Legal principal de la entidad.......... que se presenten en el proceso de Licitación.y Código ..bo
FORMULARIO N° A... con eficacia..... 2.....hacienda..........bo
. consciente de que el incumplimiento genera responsabilidad bajo la normativa establecida por el D............. y el lugar de emisión) 2..... cumpliremos estrictamente la normativa de la Ley 1178 (De Administración y Control Gubernamentales).. 3. Secretario de la Comisión de Calificación (Registrar el Nombre Completo) (Registrar el N° del C...I... cualquier presión............................. intento de soborno o intromisión de los proponentes u otras personas relacionadas con éstos o servidores públicos de la misma Entidad o de otras Entidades. declaramos que desempeñaremos nuestras específicas funciones en general y en particular..... transparencia y licitud... declaramos que en nuestra condición de Servidores Públicos. eficiencia.....Cortesia de www....
I. Vocal 1 (Registrar el Nombre Completo) (Registrar el N° del C.I.
Version obtenida de www. será presentado por el Convocante en el acto de apertura del sobre “A”. mes y año)
NOTA : Este formulario debidamente llenado y firmado. día. y el lugar de emisión)
(Registrar el lugar.bo
5.hacienda. y el lugar de emisión) 6.bo
.gov.compendio.Vocal Técnico (Registrar el Nombre Completo) (Registrar el N° del C.Cortesia de www.com.
..hacienda......... 2........ o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de la Entidad convocante o de otras Entidades.......4b
DECLARACION DE INTEGRIDAD DE LOS PROPONENTES
1............. economía eficiencia...... y el lugar de emisión) Profesional Especialista (propuesto) (Registrar el Nombre Completo) (Registrar el N° del C.. declaramos que en nuestra condición de Proponente en la presente Licitación Pública..... en cuanto nos corresponde..
4.... y el lugar de emisión) Profesional Especialista (propuesto) (Registrar el Nombre Completo) 67
Version obtenida de www..Nombre de la Empresa proponente ... Cada uno de los firmantes del presente formulario...............I....... en forma paralela ante la Máxima autoridad Ejecutiva y el asesor legal principal de la entidad......... cumpliremos estrictamente la normativa de la Ley 1178 (De Administración y Control Gubernamentales). y el lugar de emisión) Gerente del Proyecto (Registrar el Nombre Completo) (Registrar el N° del C................bo
2....Objeto de la Licitación ............. Nos comprometemos a denunciar por escrito.........compendio.bo
FORMULARIO N° A..gov.............
3...... y Código ..S..... consciente de que en caso de interferir con cualquier acción dolosa podremos ser inhabilitados... para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes..
... transparencia y licitud..I.Licitación Pública N°...I.. con eficacia............Cortesia de www......... Representante Legal que suscribe la propuesta (Registrar el Nombre Completo) (Registrar el N° del C...... cualquier tipo de presión...... para que el mismo se cumpla... 25964 y el Reglamento Especifico de ________________ (nombre de la entidad convocante) Asimismo.......... declaramos que como Proponente respetaremos el desempeño de los funcionarios asignados al proceso licitatorio... 1..... 3.com........ las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios aprobadas mediante D...................................
gov.Cortesia de www.hacienda.bo
(Registrar el N° del C.I. mes y año)
Version obtenida de www.I. y el lugar de emisión)
(Registrar el lugar. día.bo
.com.compendio. y el lugar de emisión) 5. Otro funcionario de planta relacionado con la propuesta (Registrar el Nombre Completo) (Registrar el N° del C.
si así correspondiese.
Version obtenida de www. 4. 3.Cortesia de www.compendio. 5.gov.
N TOTAL FACTURADO
* Si el contrato lo ejecutó asociado. es el profesional que hubiese sido Superintendente de Obras o su equivalente. 6.hacienda. Se puede nombrar a más de un profesional.
TODA LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE FORMULARIO DEBE ESTAR RESPALDADA POR FOTOCOPIAS DE LOS CERTIFICADOS O ACTAS DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA. indicar en esta casilla el nombre del o los socios ** profesional Responsable.bo
. 2. EMITIDAS POR LAS ENTIDADES QUE CONTRATARON DICHAS OBRAS.com.bo
FORMULARIO N° A-5 EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA
SON VALIDAS LAS OBRAS EJECUTADAS EN LOS ÚLTIMOS DIEZ (10) AÑOS
Nombre del Cliente Objeto del Contrato Ubicación Monto Original Periodo de Ejecución Monto Final Participación % en Asociación *Nombre del **Profesional Socio(s) Responsable
Cortesia de www. Se puede nombrar a más de un profesional. si así correspondiese.
* Si el contrato lo ejecutó asociado. 5.hacienda. EMITIDAS POR LAS ENTIDADES QUE CONTRATARON DICHAS OBRAS. 4.
TODA LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE FORMULARIO DEBE ESTAR RESPALDADA POR FOTOCOPIAS DE LOS CERTIFICADOS O ACTAS DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA. es el profesional que hubiese sido Superintendente de Obras o su equivalente. 2. 3.
Version obtenida de www. 6.com. indicar en esta casilla el nombre del o los socios ** profesional Responsable.gov.bo
FORMULARIO N° A-6
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA EN OBRAS
Nombre del Cliente Objeto del Contrato (describir las características del proyecto que permita definir si es una obra similar) Ubicación Monto Original Periodo de Ejecución Real Monto Final Participación en Asociación *Nombre del Socio(s) **Profesional Responsable
1.compendio.bo
................ ya que no se considerará en ambos conceptos Yo........gov........................................... Firma del Profesional: Lugar y Fecha: TODA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMULARIO DEBE ESTAR RESPALDADA POR FOTOCOPIAS DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES.com................................ con (indicar el documento de identificación) N°....................................... Formación Académica: Universidad/Institución Profesión:....................Cortesia de www.......................... con la empresa.... Número de registro profesional:........de............) CURRICULUM VITAE DEL SUPERINTENDENTE DE OBRAS O RESIDENTE (lo que corresponda)
Nombre completo: Edad:.........bo
FORMULARIO N° A-7 (Hoja N°........... ............ con la entidad:.....................................
Experiencia en General: Empresa
Experiencia Específica: Empresa
Objeto de la Obra: Describir características que permitan definir si es una obra similar
La experiencia que se consigne como general no debe repetirse como experiencia específica...compendio.....................................hacienda....... Nacionalidad:............................... en caso de que dicha empresa suscriba el contrato para la construcción de:........... me comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempeñar la función de............ de nacionalidad....................bo
Version obtenida de www..
Version obtenida de www.gov.bo
FORMULARIO DEBE SER SUSCRITO NECESARIAMENTE POR EL PROFESIONAL PROPUESTO.com.compendio.hacienda.Cortesia de www.bo
.................compendio........................................................................com...... de nacionalidad....... con la entidad:.... con (indicar el documento de identificación) N°....... Formación Académica: Universidad/Institución Profesión:...............................de.............................. con la empresa...............hacienda.................... me comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempeñar la función de.Cortesia de www.....) CURRICULUM VITAE DEL ESPECIALISTA ASIGNADO A LA OBRA (llenar un formulario por cada profesional propuesto)
Nombre completo: Edad:.........................................................bo
FORMULARIO N° A-8 (Hoja N°....gov......
La experiencia que se consigne como general no debe repetirse como experiencia específica............................
Version obtenida de www.............. Número de registro profesional:........... Nacionalidad:....... ya que no se considerará en ambos conceptos Yo........ EL FORMULARIO DEBE SER SUSCRITO NECESARIAMENTE POR EL PROFESIONAL PROPUESTO.................................... en caso de que dicha empresa suscriba el contrato para la construcción de:.......bo
. Firma del Profesional: Lugar y Fecha: TODA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMULARIO DEBE ESTAR RESPALDADA POR FOTOCOPIAS DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES.
hacienda.bo
.com.gov.bo
FORMULARIO N° A-9 FORMULARIO DEL EQUIPO SOLICITADO
TIPO DEL EQUIPO REQUERIDO CARACTERISTICAS Y CANTIDAD REQUERIDAS TIPO DEL EQUIPO PROPUESTO CARACTERÍSTICAS Y CANTIDAD PROPUESTAS VIDA UTIL ESTIMADA PROPIETARIO COMPROMISO OBSERVACIONES DEL EQUIPO DE ALQUILER
Version obtenida de www.compendio.Cortesia de www.
..... que debe ser igual o superior a lo indicado en el pliego en el numeral 22) días a partir de la fecha fijada para la apertura de propuestas.. presentaremos los documentos originales o fotocopias legalizadas de todos y cada uno de los documentos presentados en fotocopia y una garantía de cumplimiento de Contrato (de acuerdo a lo estipulado en las NBSABS) por un monto equivalente al siete por ciento (7%) del total del valor del Contrato para asegurar el debido cumplimiento del mismo. Esta propuesta.. Firma . los suscritos ofrecemos suministrar los bienes de referencia de conformidad con dichos documentos. y en caso de comprobarse cualquier incorrección en la misma........ Aclaración de la firma
Version obtenida de www. Señores (Nombre del Convocante) Presente
Ref.. para que cualquier persona natural o jurídica... la propuesta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de que expire el período indicado...Cortesia de www.... Licitación Pública Nacional No............... de los cuales confirmamos recibo por la presente... Declaramos la veracidad de toda la información proporcionada y autorizamos. junto con su aceptación por escrito incluida en la Notificación de Adjudicación... Si nuestra propuesta es aceptada. mediante la presente... por la suma ______________ (Indicar la suma que debe coincidir con la cantidad presentada en el formulario B-2)..........bo
FORMULARIO N? B-1 MODELO DE CARTA DE PRESENTACION PROPUESTA ECONÓMICA
Fecha ....... toda la información que consideren necesaria para verificar la documentación que presentamos........hacienda..........gov.......... Convenimos en mantener esta propuesta por un periodo de ________ (indicar número de días.bo
...... constituirá un contrato obligatorio hasta que se prepare y firme un contrato formal de acuerdo al modelo presentado por Uds....com....... suministre a sus representantes autorizados.......
. nos damos por notificados que su Entidad tiene el derecho a descalificar nuestra propuesta... _____________ (indicar el nombre de la Licitación) Estimados señores: Luego de haber examinado el pliego de condiciones incluyendo sus enmiendas N°_____ (el proponente debe insertar los números de las enmiendas que hubiese recibido)........compendio....
hacienda.gov.Cortesia de www.bo
Debidamente autorizado para firmar la propuesta en nombre de ( indicar el nombre del oferente) según poder legal que se incluye en la documentación presentada.compendio.bo
Version obtenida de www.com.
. .gov. 4.compendio. . 3.com. .Cortesia de www. 6. 5. . 2. N PRECIO TOTAL
Version obtenida de www.hacienda.bo
FORMULARIO N° B-2 PRESUPUESTO DE LA OBRA
hacienda.compendio.gov.bo
FORMULARIO N? B-3
Los proponentes deben presentar un detalle de precios unitarios para cada Item.
Version obtenida de www. herramientas y otros que son parte de dicho precio unitario. cotizado en el Presupuesto de la Obra Formulario No. rendimiento y Precio Unitario para cada uno. detallando necesariamente todos los materiales. así como su cantidad o volumen. utilizando el formato que el proponente tenga.com. mano de obra. B-2.bo
. maquinaria.Cortesia de www.
8.Cortesia de www. registrado en el Servicio Nacional de Registro de Comercio (SENAREC). Si a la fecha de presentación de propuestas.
4. Garantía de Seriedad de Propuesta emitida a nombre de (especificar el nombre de la entidad a la cual debe ser emitida la garantía).hacienda. 11.
ATRIBUTOS EVALUADOS CUMPLE NO CUMPLE
SOBRE A DOCUMENTOS LEGALES ORIGINALES
1. Formulario de Identificación del Proponente. por el monto. 7. ADMINISTRATIVOS Y TECNICOS DEL SOBRE A Y DOCUMENTOS DEL SOBRE B. que incluya el sello del Banco donde se hubiese cancelado el impuesto a las utilidades. Fotocopia de Registro de Matricula vigente del SENAREC. Fotocopia del Testimonio de Constitución de la Empresa y fotocopias de las modificaciones registradas en el Servicio Nacional de Registro de Comercio (SENAREC). Declaración Expresa en Formulario A-3. Fotocopia del Registro Unico de Contribuyentes 9.com.gov. Declaración Jurada de Pago de Impuestos a las Utilidades) de los últimos dos años. características y plazo requeridos.Fotocopia del Certificado de Actualización emitido por el Registro Nacional de Empresas Constructoras dependiente del Viceministerio de Transportes. Fotocopia del Poder del Representante Legal. Formulario a-4b de declaración de integridad firmado.bo
SECCION VI FORMULARIO DE EVALUACION DE LOS DOCUMENTOS LEGALES.. las empresas de
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS EN ORIGINAL
10.Carta de Presentación firmada por el representante legal de la empresa. Certificado de inspección al sitio de la Obra.
DOCUMENTOS LEGALES EN FOTOCOPIAS
DOCUMENTOS FOTOCOPIAS. Fotocopia del Balance General y el Estado de Resultados. 3.compendio. Este requisito no es obligatorio para las empresas unipersonales.
12. exceptuando empresas unipersonales. Formulario A-1 2. Debe cumplir con las normas legales vigentes. Formulario A-2. 6.
El monto total de dicho formulario debe ser mayor a _________( indicar el monto correspondiente a dos veces el valor del precio referencial de esta convocatoria).Cortesia de www. con sello del banco ( excepto las empresas de reciente creación) 14. Fotocopia del recibo de pago de la compra del Pliego de Condiciones. en las cuales el residente propuesto ha sido Residente de Obra o ha tenido cargos superiores.compendio. 16. 15.0 Pasivos corrientes * Si la empresa es de reciente creación. pueden presentar su Balance de Apertura y el Estado Financiero de la gestión fiscal concluida. Fotocopia de la declaración jurada de pago de impuestos.hacienda. El personal clave de esta obra debe tener los siguientes requisitos mínimos: (cuando la obra tenga un costo inferior a un monto equivalente a los 250.com. presentará su balance de apertura y balance general a la fecha 13. debe ser superior a dos veces el monto del precio referencial. de acuerdo a las normas del SNII. de experiencia general debe estar respaldado por las Actas de Recepción de Obras emitidos por la entidad que contrato la obra. de experiencia especifica debe estar respaldado por las Actas de Recepción de Obras emitidos por la entidad que contrato la obra.bo
reciente creación no están obligadas a tener uno o los dos balances.
Version obtenida de www. El Formulario A-6. El Formulario A-5. El monto total de dicho formulario debe ser mayor a ____ (indicar el monto correspondiente a cuatro veces el valor del precio referencial de esta convocatoria).gov. Formación mínima: Constructor Civil registrado en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (se considera que las licenciaturas en ingeniería y arquitectura son superiores). Experiencia general: La suma de los montos de las obras en general.000 $us (doscientos cincuenta mil dólares americanos)) Residente de obra. La información del último balance debe cumplir con el siguiente índice ácido: Activos corrientes – inventarios > 1.bo
debe ser superior a al cuarenta por ciento (40%) del monto del precio referencial.bo
Experiencia especifica: La suma de los montos de las obras similares. registrado en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia o el Colegio de Arquitectos de Bolivia.bo
.com. Experiencia general: La suma de los montos de las obras en general.compendio.
Experiencia especifica: La suma de los montos de las obras similares.
Version obtenida de www. debe ser superior a dos veces el monto del precio referencial. Especialistas Todos y cada uno de los especialistas que han sido incluidos en el personal clave deben cumplir con lo siguiente: Formación mínima: Licenciatura en ingeniería o arquitectura (indicar la especialidad que se requiere y en que área). debe ser superior a tres veces el monto del precio referencial.Cortesia de www. debiendo tener su registro en la sociedad de Ingenieros de Bolivia o el Colegio de Arquitectos de Bolivia. según corresponda. Especialistas
Todos y cada uno de los especialistas que han sido incluidos en el personal clave deben cumplir con lo siguiente: Formación mínima: Licenciatura en ingeniería o arquitectura (indicar la especialidad que se requiere y en que área). en las cuales el residente propuesto ha sido Residente de Obra o ha tenido cargos superiores.
Experiencia especifica: La suma de los montos de las obras similares. en las cuales el especialista propuesto ha sido especialista en obra.hacienda. debe ser superior al cuarenta por ciento (40%) del monto del precio referencial. Formación mínima: Licenciatura en ingeniería o arquitectura.
(cuando la obra tenga un costo equivalente entre los 250.000 $us (doscientos cincuenta mil dólares americanos) y los 500.000 $us (quinientos mil dólares americanos)) Residente de obra. en las cuales el residente propuesto ha sido Residente de Obra o ha tenido cargos superiores. debiendo tener su registro en la sociedad de Ingenieros de Bolivia o el Colegio de Arquitectos de Bolivia.gov. en las cuales el residente propuesto ha sido Residente de Obra o a tenido cargos superiores.
Experiencia especifica: La suma de los montos de las obras similares.bo
. en las cuales el residente propuesto ha sido Residente de Obra o ha tenido cargos superiores. registrado en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia o el Colegio de Arquitectos de Bolivia. según corresponda. debe ser superior a al cuarenta por ciento (40%) del monto del precio referencial. Numero de personal a utilizar en promedio. en las cuales el superintendente propuesto ha sido Superintendente de Obra o a tenido cargos superiores.000 $us (quinientos mil dólares americanos)) Superintendente de obra.compendio. debe ser superior a tres veces el monto del precio referencial. debe ser superior a tres veces el monto del precio referencial. debe ser superior a tres veces el monto del precio referencial. debiendo tener su registro en la sociedad de Ingenieros de Bolivia o el Colegio de Arquitectos de Bolivia. en las cuales el especialista propuesto a sido especialista en obra. Experiencia general: La suma de los montos de las obras en general.
17. La Metodología de trabajo debe incluir los siguientes puntos: Métodos constructivos a utilizar. Formación mínima: Licenciatura en ingeniería o arquitectura. Numero de frentes a utilizar.
Experiencia especifica: La suma de los montos de las obras similares.hacienda.
(cuando la obra tenga un costo mayor al equivalente a los 500. en las cuales el especialista propuesto a sido especialista en obra.Cortesia de www.gov.
Especialistas Todos y cada uno de los especialistas que han sido incluidos en el personal clave deben cumplir con lo siguiente: Formación mínima: Licenciatura en ingeniería o arquitectura (indicar la especialidad que se requiere y en que área). Si la metodología de trabajo ha sido presentada y se detallan los
(Formulario B-2) Presupuesto de obra 22. Fotocopia del Poder General del Representante Legal.5 7. (Formulario B-1) Modelo de carta de presentación de propuesta financiera. Declaración de Integridad. cada socio en forma independiente debe presentar la siguiente documentación: 8.gov. la asociación debe presentar los siguientes documentos: 1. de Identificación de Proponente. 4. de acuerdo al formulario (A-9). Formulario A-4b 11. 2. 21. 18 El equipo de construcción asignado al proyecto. Declaración Expresa. 5. Fotocopia del Testimonio de Constitución 12.bo
. 9. se ha cumplido con este requisito.
CUANDO SEA UNA ASOCIACION ACCIDENTAL REQUISITOS EVALUADOS
Cuando el proponente provenga de una asociación accidental.Cortesia de www. 19. así como con sus requisitos. Contrato de asociación accidental. Formulario A-2. Formulario A-3 10. Cronograma de actividades no debe superar el plazo previsto
SOBRE B DOCUMENTOS NECESARIOS SOBRE B 20. la empresa líder y denominación del Responsable Legal y domicilio legal. exceptuando empresas unipersonales
Version obtenida de www. que indique el porcentaje de participación de los asociados.bo
puntos antes mencionados.compendio. debe cumplir con los equipos solicitados. Fotocopia Matrícula vigente SENAREC. Garantía de seriedad de propuesta.hacienda. 6. Certificado de inspección al sitio de la obra Además. (Formulario B-3) Precios unitarios Ver la forma de evaluación definida en el numeral 38. Carta de presentación Formulario A-1 3. Propuesta Técnica conforme a lo requerido en el subnumeral 20.com. Fotocopia del recibo de pago de compra del pliego de condiciones.
Cortesia de www. Fotocopia del Balance General y Estado de Resultados 17. Fotocopia RUC 15.bo
13.compendio.gov. Fotocopia de la declaración jurada de impuestos con sello del banco
Version obtenida de www.com. Fotocopia Certificado de Actualización 16.bo
.hacienda. Fotocopia Poder General Representante Legal 14.
. Esto permitirá contar con una lista de cantidades con sus precios para ser utilizada en la valoración periódica de las obras ejecutadas. este formulario deberá completarse con una columna donde se incluyan los precios unitarios de la oferta adjudicada. unidad y cantidad del siguiente formulario:
Version obtenida de www. descripción.bo
SECCION VII FORMULARIO VOLUMENES DE OBRA Los objetivos del presente formulario son: ? Proporcionar información suficiente acerca de las cantidades de Obras a realizarse a fin de que las propuestas puedan prepararse adecuadamente y con precisión.compendio.com. La entidad debe llenar el item. ? Cuando se haya celebrado el contrato.gov.Cortesia de www.hacienda.
.....................gov.......... Presentación y Objeto 2 2.. 17. Conflicto de Intereses 3 7.... 23........................ Autoridad Responsable del Proceso de Contratación y Personal Jerarquico de la Entidad 2 4............. Autorización de venta de pliego de condiciones... Costo de la preparación de las propuestas Idioma 7 Propuestas alternativas 7 Documentos necesarios en el sobre "A" Documentos necesarios en el sobre "B" Reajuste de precios 11 Moneda de la propuesta y pago 11 Validez de las propuestas 12 Formato de la propuesta 12 7
Version obtenida de www......... Instructivo para invitación pública nacional..bo
INDICE Instructivo a las entidades públicas para la Elaboración del pliego ..... Rechazo de propuesta 3 8..i 2. Instructivo para licitación pública nacional.. 20......... 21.................. INTRODUCCION 2
1... 18.i 1.... PREPARACION DE LAS PROPUESTAS 7 16......... Enmiendas al pliego de condiciones 6 14.... Declaraciones de Integridad 5 10..........hacienda.. Ampliación de plazo para la presentación de propuestas 6 B.................. 22..............Cortesia de www.compendio...... Relacionamiento entre proponente y convocante 4 9... Proponentes Elegibles 3 6.. Domicilio 2 3..........com.......... 5 11.. 19. Reunión de Aclaración 5 12..... 24. Resolución de aprobación del pliego 6 15.....bo
... Consultas escritas sobre el pliego de condiciones 6 13...............................2 INSTRUCCIONES A LOS PROPONENTES 2 A..... Precio Referencial y Fuente de Financiamiento 3 5.ii MODELO DE PLIEGO DE CONDICIONES MODELO DE CONVOCATORIA 1 SECCION I ..............
.gov. 43..bo
.hacienda. Comisión de asesoramiento externo 20 21
SECCION II. 33. 36.. 26.. 32.. 23
Version obtenida de www..com.
Derecho del convocante de dejar sin efecto el proceso licitatorio 18 Adjudicación y plazo para su notificación 18 Documentos a presentar. INTERPOSICIÓN (PRESENTACIÓN) DE RECURSO DE OPOSICIÓN 20 48. 34. 38. 35.bo
C. contrato 44. FIRMA Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO 41. INTERPOSICIÓN (PRESENTACIÓN) DE RECURSOS DE IMPUGNACIÓN.. 27. Apertura del sobre “A” 15 Excusas 15 Convocatoria desierta 15 Devolución de la garantía de seriedad de propuesta 16 Confidencialidad del proceso16 Evaluación del sobre "A" 16 Informe de evaluación del sobre "A"16 Apertura del sobre "B" 17 Evaluación del sobre "B" 17 Calificación final 17 Informe de calificación final y recomendación 17
E.... G.. 46. 42. 28.Cortesia de www.
APERTURA Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS 30.. 40. 31...
Plazo y forma para la presentación de las propuestas Cierre del registro de presentación de propuestas 14 Propuestas presentadas fuera de plazo 14 Retiro de propuesta 14 Ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta 14
D..20 49.
PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS 25..compendio. 29. 39.. 37..
47. garantía de cumplimiento y firma de 18 Anticipo y garantia de correcta inversión de anticipo 19 Contrato modificatorio 19 Recepción de bienes 19 20
F.... 45....
.......................................................................................................................................65 FORMULARIO N° VI-4 ..............................57 FORMULARIO N° A.....................................................................bo
ESPECIFICACIONES TECNICAS SECCION III 30 30
SISTEMA DE EVALUACION SECCION IV 32 MODELO DE CONTRATO SECCION V 52
FORMULARIO N° A-1.................................................................................64 FORMULARIO N° VI.................................60 FORMULARIO N° B–2..61 SECCION VI.................................3.......................................com....gov.............................bo
...........................59 FORMULARIO N° B–1 ............hacienda............................63 FORMULARIO N° VI-2......................................66
Version obtenida de www...........................................................................................................................................................4a.................................................................................................................................................................................................................55 FORMULARIO N° A-3........56 FORMULARIO N° A...62 FORMULARIO N° VI-1..Cortesia de www.53 FORMULARIO N° A-2........62 FORMULARIOS DE EVALUACION................................4b............................................................................................................................................................................................................compendio..............