Source: http://silos.infrastrutturestrategiche.it/admin/scheda.aspx?id=153
Timestamp: 2017-04-23 07:51:02+00:00
Document Index: 33502428

Matched Legal Cases: ['art. 6', 'art. 18', 'art. 2', 'art. 53', 'art. 14', 'art. 9', 'art. 67', 'art. 23', 'art. 6', 'art. 18', 'art. 83', 'art. 83', 'art 230', 'art. 92']

SISTEMI URBANI Interventi per il piano d'area emergenza in Abruzzo Interventi urgenti finalizzati al ripristino degli edifici pubblici nella città e nella provincia dell'Aquila - I° e II° stralcio
Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo
Il Programma definitivo degli “interventi urgenti per il ripristino immobili pubblici nella città e nella provincia dell’Aquila danneggiati a seguito degli eventi sismici verificatisi nel mese di aprile 2009” è articolato in due stralci per complessivi 43 interventi:
- Struttura ex Archivio di Stato da adibire a locali della Corte d'Appello
- Direzione Provinciale Vigili del Fuoco
- Uffici del Provveditorato alle Opere Pubbliche
- Comando regionale Guardia di Finanza V.Giudice dell'Aquila
- Corpo A e Corpo B
- Caserma E.I. "Campomizzi" dell'Aquila
- Demolizione e ricostruzione delle palazzine A e B
- Demolizione e ricostruzione delle palazzine F e G
- Chiesa di San Domenico (messa in sicurezza)
- Chiesa di San Domenico (lavori di recupero)
- Chiesa e convento di S. Bernardino
- Palazzo di Giustizia dell'Aquila
- Alloggi Esercito (via Guelfi)
- Caserma E.I. Rossi
- Uffici del Consiglio Regionale (ex GIL e colonnato)
- Uffici del Presidente della Giunta Regionale-Commissario Delegato
- Comando Provinciale Corpo Forestale dello Stato
- Direzione Regionale Vigili del Fuoco
- Archivi Regione Abruzzo e alloggi provv. OOPP
- Stazione CC San Demetrio
- Stazione CC Goriano Sicoli
- Palazzo Provincia, Biblioteca e Camera di Commercio (portici)
- Palazzo Provincia Nuovo Edificio Via XX Settembre
- Ex liceo scientifico via Maiella da adibire ad uffici del Comune dell'Aquila
- Ex Monastero di S. Caterina in via Sassa da adibire ad uffici della Provincia
- Ex scuola Media Mazzini
- Comando Stazione Corpo Forestale dello Stato - Fontecchio (AQ)
- Ex Palazzo del Littorio in via Sassa, sede di Uffici del Comune dell'Aquila
- Uffici S.G.E. (ex ISEF)
- Caserma Stazione Base Carabinieri - Assergi (AQ)
- Monastero della Beata Antonia in via Sassa
- Comando Provinciale Guardia di Finanza "Ciancarelli"
- Caserma Stazione Base Carabinieri - Pizzoli (AQ)
- Caserma Stazione Base Carabinieri - Barete (AQ)
- Comando Regionale Corpo Forestale dello Stato
- Convitto Nazionale
- Conservatorio di Musica a Collemaggio
- Edifici pubblici vari (Caserme, alloggi di servizio, ecc.)
- Nuova sede del Comune (demolizioni).
L’art. 6-quinquies del decreto legge n. 112/2008 istituisce, a decorrere dall’anno 2009, un Fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, inclusivo delle reti di telecomunicazione ed energetiche ed alimentato con gli stanziamenti nazionali assegnati per l’attuazione del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 (“Fondo Infrastrutture”).L’art. 18 del decreto legge n. 185/2008 dispone che il CIPE assegni una quota delle risorse nazionali disponibili del FAS al Fondo Infrastrutture, fermo restando il vincolo di destinare alle regioni del Mezzogiorno l'85% delle risorse ed il restante 15% alle regioni del Centro-Nord.Il CIPE, con delibera n. 112, assegna 7.356 Meuro a favore del Fondo Infrastrutture, per interventi di competenza del MIT.
L’articolo 4 del decreto legge n. 39 sul sisma in Abruzzo avvia un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici, comprese fra l’altro le strutture edilizie universitarie nonché le caserme in uso all’amministrazione della difesa e gli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico. Alla realizzazione di tali interventi provvede il Presidente della Regione Abruzzo, quale Commissario delegato, avvalendosi del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche e degli uffici scolastici provinciali. Il CIPE assegnerà, per il finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle altre misure, un importo di 408,5 Meuro a valere sulle risorse del Fondo Infrastrutture. Il CIPE, con delibera n. 51, definisce le disponibilità del Fondo Infrastrutture e approva l’elenco degli interventi da attivare nel triennio che comprende l’intervento “Emergenza terremoto Abruzzo” cui è riconducibile il “Programma stralcio degli interventi urgenti per il ripristino immobili pubblici nella città e nella provincia de l’Aquila danneggiati a seguito degli eventi sismici verificatisi nel mese di aprile 2009”L’art. 2 dell’OPCM n. 3808 prevede che per la realizzazione delle opere e degli interventi da realizzare in Abruzzo, il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche, soggetto attuatore, può affidare gli appalti dei lavori anche sulla base del solo progetto preliminare, in deroga all’art. 53 del D.Lgs. 163/2006.Il Presidente della Regione, con nota del 21 ottobre, sottolinea l’esigenza di fronteggiare alcune situazioni di emergenza assoluta e propone di autorizzare il finanziamento di un programma stralcio di 200,85 Meuro per garantire la tempestiva esecuzione di interventi di ricostruzione di 27 immobili pubblici nella Città e nella Provincia de L’Aquila.Il MIT, con proposta del 3 novembre, ritiene di accogliere integralmente la richiesta regionale proponendo di destinare allo scopo la somma di 200,85 Meuro da trasferire sull’apposita contabilità speciale aperta dal Provveditore interregionale, nominato soggetto attuatore degli interventi.Il CIPE, con delibera n.82, dispone l’assegnazione dell’importo di 200,85 Meuro a favore del Presidente della Regione Abruzzo. L’onere finanziario è a carico dell’importo di 408,5 Meuro di cui all’art. 14, comma 1, del decreto legge 39.L’OPCM n. 3827 del 27 novembre (art. 9) e l’OPCM n. 3808 prevedono che l’affidamento dei lavori possa essere effettuato sulla base del progetto preliminare.
Nell’Allegato Infrastrutture alla DFP 2011-2013 l’intervento non è riportato.Dalla Relazione sullo stato della ricostruzione del Commissario Delegato per la ricostruzione, relativa al periodo febbraio/novembre 2010, si rileva che è partito il programma stralcio per circa 201 Meuro che riguarda 27 edifici pubblici, tra i quali sono compresi la nuova sede degli Uffici giudiziari (30 Meuro), le Direzioni Regionale e Provinciale dei Vigili del Fuoco (20,7 Meuro), Caserme delle Forze di Polizia, dell’Esercito, sedi della Provincia dell’Aquila, della Regione Abruzzo e dell’INPS.
Nell’Allegato Infrastrutture al DEF 2011 (aggiornamento settembre 2011) l’intervento non è riportato.
Nell’Allegato Infrastrutture al DEF 2011 l’intervento non è riportato.Nel mese di maggio, il Commissario Delegato per la ricostruzione, riferisce che sul fronte degli edifici pubblici si sta lavorando al 2° piano stralcio, che prevede interventi per altri edifici pubblici, oltre i primi 27 edifici per i quali, in taluni casi, i lavori sono in fase di ultimazione, per altri, sono stati aperti i cantieri e, per altri ancora, si è nelle fasi di aggiudicazione. Tra qualche mese si prevede saranno impegnati la totalità dei 407 Meuro disponibili.
Dalla Relazione del Ministro della coesione territoriale del 16 marzo sulla “Ricostruzione dei comuni del Cratere aquilano” risulta che, dello stanziamento di 200,8 Meuro relativo al Primo programma stralcio opere pubbliche (rimodulazione delibera CIPE 82/2009), rimangono da utilizzare 113,1 Meuro. Di 21 interventi, 4 sono completati e gli altri si trovano in varie fasi di realizzazione. Le somme erogate ammontano a 14 Meuro. Inoltre, risulta all’esame del CIPE una proposta per ulteriori 23 infrastrutture per un importo di complessivi 167,65 Meuro a valere sulle disponibilità residue del Fondo infrastrutture.Con O.C.P.M n. 4013 del 23 marzo vengono, tra l'altro, ridefinite anche le competenze degli uffici per la ricostruzione. Alla data del 31 marzo, cessa dall’incarico il Vice Commissario nominato ai sensi dell’OPCM n. 3761 del 1 maggio 2009, il quale, entro la medesima data, deve fornire una relazione sullo stato degli interventi realizzati e in corso di realizzazione.Il CIPE, con delibera n. 44 del 23 marzo, prende atto della richiesta del Commissario delegato per la ricostruzione, Presidente della Regione Abruzzo, concernente il finanziamento di un secondo programma stralcio per il ripristino di 23 immobili pubblici e assegna 167,65 Meuro a carico dello stanziamento complessivo di 408,5 Meuro a valere sul Fondo infrastrutture, già parzialmente utilizzato con le delibere nn.79 e 82/2009.
L'opera non è riportata nell'Allegato Infrastrutture-Rapporto intermedio di aprile 2012.Il decreto legge n. 83 del 2012 introduce alcuni articoli, dall'art. 67-bis al 67-sexies, recanti misure urgenti per la chiusura della gestione dell’emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati. Il successivo decreto legge n. 95 del 2012 assegna quindi, all'art. 23, comma 12-septies, al Comune de L'Aquila, ai comuni del cratere ed alla Provincia de L’Aquila un contributo straordinario, per il solo esercizio 2012 e non rinnovabile, al fine di garantire la stabilità dell’equilibrio finanziario, nel limite di complessivi 23 Meuro, indicando la relativa ripartizione tra i soggetti interessati. L'opera non è riportata nel 10° Allegato Infrastrutture al DEF 2012 (aggiornamento di settembre 2012).Dalla rilevazione dell’AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 30 settembre 2012, il programma definitivo degli interventi urgenti finalizzati al ripristino degli edifici pubblici nella città e nella provincia de L'Aquila, articolato in due stralci, si compone di 42 interventi. Rispetto allo stato di attuazione si rilevano: 8 lotti conclusi; 3 in corso di esecuzione; 1 con contratto; 11 con un livello di progettazione non superiore al definitivo. Per i restanti 19 lotti, alla data di monitoraggio, non risulta comunicato il livello di attuazione raggiunto.Il CIPE, con delibera n. 81 dell'11 luglio, assegna la somma di 23,8 Meuro (più IVA) per il completamento della ricostruzione del Palazzo del Governo nella Città de L'Aquila a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013.
L'opera non è riportata nel 10° Allegato Infrastrutture approvato con delibera CIPE n. 136 del 21 dicembre.
L'opera non è riportata nell’XI Allegato Infrastrutture al DEF 2013.
L'opera non è riportata nell’XI Allegato Infrastrutture al DEF 2013 (aggiornamento di settembre 2013).
L'opera non è riportata nel XII Allegato Infrastrutture al DEF 2014.
Il CIPE, con delibera n. 26 del 1° agosto 2014, esprime parere favorevole sull'Allegato Infrastrutture alla nota di aggiornamento al DEF 2013. L’opera non è inserita nell’Allegato 1, Tabella 0 “Programma delle Infrastrutture Strategiche.L’opera non è riportata nel XII Allegato Infrastrutture al DEF 2014 (aggiornamento di settembre 2014).
Delibera CIPE 44/2012; Delibera CIPE 82/2009
Delibera CIPE 81/2012; Delibera CIPE 44/2012; Delibera CIPE 82/2009
Delibera CIPE 81/2012
Decreto-legge n. 112 (art. 6-quinquies)
Delibera CIPE 112/ 2008 del 18
Delibera CIPE 3/2009
Decreto-legge n. 39 (artt. 4 e 14)
Delibera CIPE 51/2009
OPCM n. 3808 del 15
Delibera CIPE 82/2009 del 6
OPCM n. 3827 del 27
Decreto-legge n. 185 (art. 18)
Relazione sullo stato della ricostruzione del Commissario Delegato per la ricostruzione del mese di novembre
Relazione “Ricostruzione dei comuni del Cratere aquilano"
O.C.P.M n. 4013 del 23
Delibera CIPE 44/2012
dell'11
Struttura ex Archivio di Stato da adibire a locali della Corte d'Appello
progettaz. eseguita dalla Soc. C. G.Engeneering S.r.l. e ad essa affidata dall'impresa aggiudicataria dei lavori ed oggetto di valutazione da parte dell'Ente Appaltante secondo la procedura prevista dall'art. 83 del D. L.vo 163/2006 (criterio dell'offerta più vantaggiosa sotto il profilo tecnico, economico e temporale).
Progettazione esecutivaEsterno 4.774.188,154.744.188,153.624.913,23C.G.Engeneering S.r.l. Ing. Giuseppe Campanelli11/05/201015/06/2010
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna
00228000675
4.369.777,94
374.410,21
4.744.188,15
3.624.913,23
955.811,85
4.580.725,08
affidamento secondo la procedura prevista dall'art. 83 del D. L.vo 163/2006 (criterio dell'offerta più vantaggiosa sotto il profilo tecnico, economico e temporale).
5.163.287,65
L'importo avanzamento é comprensivo della variante suppletiva ed al netto del ribasso d'asta (compr. oneri di sicurezza). E' stata effettuata la consegna anticipata dell'opera ai sensi dell'art 230 DPR 207/2011 in data 25/10/2011
Art. 132 D. L.gs. 163/2006 comma b, c.
6.343.197,55
543.507,70
836.712,35
7.723.417,60
L'importo lavori é al lordo del ribasso d'asta (25,614% + miglioria 5,00 % sui maggiori lavori di variante
Il progetto posto a base di gara è esecutivo per quanto riguarda i corpi C-D, mentre è definitivo per i corpi A-B.
Progettazione esecutivaInterno200.329,5610.116.478,17 25/11/201006/12/2010
536 giorni
0809866290
NIDACO COSTRUZIONI S.R.L. - CALIFEL S.R.L.
00393630942
9.774.316,99
342.161,18
10.116.478,17
5.475.241,50
2.583.521,83
8.058.763,33
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori dei corpi C-D e la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori dei corpi A-B.
La redazione del progetto esecutivo relativo ai corpi A-B dovrà essere ultimata entro 350 giorni dalla data di consegna, che rappresenta anche il tempo utile per l'esecuzione dei lavori di cui al progetto esecutivo dei corpi C-D.
7.344.894,36
3.103.543,10
Art. 132 c. 1. lett. b) D.Lgs. 163/2006Art. 132 c. 1. lett. c) D.Lgs. 163/2006
Su richiesta motivata dell'impresa il termine ultimo per l'ultimazione dei lavori è stato fissato al 30 Giugno 2014, giusta atto aggiuntivo Rep. n° 301 del 20 Maggio 2014.
7.007.556,72
3.350.282,10
Direzione Provinciale Vigili del Fuoco
La progettazione non è stata ancora affidata in quanto i VV.FF. devono valutare le nuove esigenze del Comando.
Progettazione preliminareInterno 15.000.000,00 21/04/200921/12/2009
Uffici del Provveditorato alle Opere Pubbliche
Affidamento diretto (Disciplinare n° 435).
Sulla base del progetto preliminare, è in corso la procedura aperta per la selezione di un operatore al quale affidare la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori.
Progettazione preliminareEsterno 9.555.442,9419.500,0019.500,00MORRI Pier Vittorio03/12/200931/03/2010
1707908244
Samoa Restauri Srl
9.504.442,94
9.789.442,94
7.299.278,89
5.700.721,11
L'aggiudicatario ha predisposto il progetto esecutivo.
8.511.904,09
Su richiesta motivata dell'impresa il R.U.P. ha concesso ulteriori 30 giorni di proroga del termine per l'ultimazione dei lavori.
8.400.419,24
334.959,03
2.364.621,73
Oneri di progettazione esecutiva: € 188.928,00 Ultimazione lavori
Comando regionale Guardia di Finanza V.Giudice de L'Aquila
Corpo A e Corpo B
Il costo della progettazione interna è riferito a tutte le voci di cui all'art. 92 comma 5 del dgls 162 del 12.04.2006.
Per l'intervento in argomento in data 26/10/2009 è stata incaricata la "PR.AS. Consulting - Piazza Augusto Imperatore, 3 - 00186 Roma" di redigere una "Analisi della situazione del danno a seguito del sisma e consulenza progettazione, Coordinatore della sicurezza in fase Progettazione degli interventi sugli elementi non strutturali nonchè incarico analisi della situazione del danno a seguito del sisma per gli interventi sugli elementi strutturali Corpi A e B", per un importo di € 94.140 oltre € 1.882,80 per CNPAIA e € 19.204,56 per IVA 20% pari ad un totale complessivo di € 115.227,36
Progettazione esecutivaInterno62.126,784.300.000,00 01/03/201030/04/2010
0495660790
00365020437
3.013.145,59
93.193,16
3.106.338,75
1.820.328,21
1.193.661,25
3.013.989,46
2.441.790,23
802.190,82
45.635,52
181.842,00
1.029.668,34
Per l'intervento in argomento in data 26/10/2009 è stata incaricata la "PR.AS. Tecnica Edilizia Srl - Piazza Augusto Imperatore, 3 - 00186 Roma" di redigere una "Analisi della situazione del danno a seguito del sisma e progettazione degli interventi sugli elementi strutturali nonchè incarico di consulenza alla progettazione impiantistica dei locali della nuova armeria previsti al piano terra Corpo C", per un importo di € 89.660 oltre € 1.743,20 per CNPAIA e € 18.290,64 per IVA 20% pari ad un totale complessivo di € 109.743,84
Progettazione esecutivaInterno9.011,92475.000,00 01/10/200929/10/2009
ZB102D74D9
EDIL I.M.I. S.r.l.
01246210668
437.078,12
13.517,88
450.596,00
420.000,53
54.999,47
417.900,00
Caserma E.I. "Campomizzi" de L'Aquila
per dettagli vedi scheda per palazzine A e B e scheda palazzine F e G
per dettagli vedi scheda per palazzine A e B e scheda palazzine F e G 1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione
per dettagli vedi scheda per palazzine A e B e scheda palazzine F e G Contenzioso
per dettagli vedi scheda per palazzine A e B e scheda palazzine F e G Ultimazione lavori
Demolizione e ricostruzione delle palazzine A e B
Progettazione esecutivaEsterno 2.026.738,23 AFFIDAMENTO LAVORI
ZF8021F8EE
De Santis Antonio & C. s.r.l.
2.583.223,73
84.928,95
2.668.152,68
2.026.738,23
1.243.261,77
il CIG indicato:ZF8021F8EE è uno smart CIG in quanto trattasi di gara segretata-
468.066,48
Art. 132 c. 1. lett. a) D.Lgs. 163/2006
2.238.092,44
946.978,61
Demolizione e ricostruzione delle palazzine F e G
Progettazione esecutivaEsterno 1.907.995,35 AFFIDAMENTO LAVORI
ZB40163F09
2.430.506,39
92.820,26
2.523.326,65
1.907.995,35
1.277.004,65
il CIG sopra riportato: ZB40163F09 è uno smart CIG, in quanto trattasi di gara segretata
2.024.162,36
1.068.017,38
Chiesa di San Domenico (messa in sicurezza)
l'incarico è stato affidato congiuntamente al prof. arch. Paolo Rocchi, i cui dati risultano nei campi sopra indicati, al prof. ing. Claudio Modena (CF 03170060234)
Progettazione definitivaEsterno 747.500,4665.060,4745.542,33Rocchi Paolo05/07/201015/07/2010
336543901F
Gherardi ing. Giancarlo s.p.a.- capogruppo
80002180588
711.905,20
35.595,26
747.500,46
654.952,78
1.116.904,28
1.771.857,06
il mandante dell'ATI è l'impresa SO.CO.L.P. s.r.l., C.F. 00442870580.
Il finanziamento complessivo è stato rimodulato a consuntivo in complessivi € 1.600.000,00
è in corso il certificato di regolare esecuzione; non è previsto il collaudo statico
vi è stata altresì una proroga di 30 giorni.
Chiesa di San Domenico (lavori di recupero)
progetto preliminare da approvare
Progettazione preliminareEsterno 14.000.000,00 50.124,06Paolo ROCCHI10/12/201029/11/2011
Chiesa e convento di S. Bernardino
SIIT - Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Lazio, Abruzzo e la Sardegna
3291281300
12.930.049,48
695.757,42
13.625.806,90
La gara d'appalto è in corso.
Lavori di somma urgenza la cui progettazione è stata eseguita durante il corso degli stessi, per dare ultimato il primo lotto relativo alla cupola ed al tamburo.
Progettazione esecutivaEsterno 8.775.362,90 160.327,73Paolo Rocchi19/05/2010 AFFIDAMENTO LAVORI
ICIET Engineering
01629780675
3.452.861,63
157.342,94
3.610.204,57
3.187.061,17
2.112.938,83
Affidamento in somma urgenza.
4.607.033,55
Collaudo statico e tecnico amministrativo in corso del 1° lotto prima fase.
Sospensione lavori dal 22 dicembre 2010 al 19 marzo 2011 per avverse condizioni atmosferiche.
Progettazione preliminareEsterno 45.565,34Arch. Cundari Cesare05/08/2011 AFFIDAMENTO LAVORI
Palazzo di Giustizia de L'Aquila
il costo indicato è relativo agli oneri delle consulenze richieste in quanto la progettazione preliminare a base d'appalto p stata redatta da tecnici interni. La progettazione preliminare ha previsto, contrariamente a quanto ipotizzato in precedenza, di procedere con due distinti step successivi: il prima per la progettazione definitiva ed esecutiva e i lavori della demolizione parziale ed il secondo per la progettazione definitva ed esecutiva e i lavori per la ricostruzione. Quindi dopo la fase della progettazione preliminarel'intervento non è più stato considerato unico ma separato. I costi della progettazione definitiva ed esecutiva della demolizione parziale eseguita dall'ATI Appaltatrice ammontano ad € 30.000,00. Gli oneri per la progettazione definitiva ed esecutiva della ricostruzione ammontano a complessivi € 577.356,00 - L'intervento della demolizione parziale è concluso e nelle schermate successive verrà indica l'andamento dei lavori di demolizione mentre nelle "NOTE" saranno indicate le informazioni relative alla parte di lavori di ricostruzione.
Progettazione esecutivaInterno129.205,6519.113.366,40 AFFIDAMENTO LAVORI
047688953F/D11E09000030001
SEMAR APPALTI SRL - CO.GE.FER SPA
07736371001/0434
1.568.239,88
235.290,96
1.803.530,84
1.257.673,59
576.469,16
1.834.142,75
FASE DI DEMOLIZIONE - con perizia di variante l'importo complessivo del contratto è di € 1.629.063,19, di cui € 377.018,22 per oneri della sicurezza e € 30.000,00 per oneri di progettazione. Con la stessa perizia i tempi di esecuzione sono stati aumentati di altri 30 passando così da 90 a 120.
FASE DI RICOSTRUZIONE: SOGG. AGGIUDICATORE: Ministero delle Infrstrutture e dei Trasporti - SIIT Lazio, Abruzzo e Sardegna
MODALITA' DI SELEZIONE: bando di gara PROCEDURA: aperta
SISTEMA DI REALIZZAZIONE: contratto d'appalto - appalto integrato
FASE PROGETTAUALE A BASE DI GARA: progettazione preliminare
TEMPI DI ESECUZIONE: PROGETTAZIONE 75 gg - LAVORI 400gg
DATA BANDO: luglio 2010
CIG/CUP: 05205882CE/D19D10000370001
DATA DI AGGIUDICAZIONE: provvisoria febbraio 2011 - definitiva giugno 2011
NOME: GDM - Gianni Benvenuto spa
CODICE FISCALE: 02865390369
DATA STIPULA CONTRATTO: 28/06/2011
QUADRO ECONOMICO: - IMPORTO A BASE DI GARA € 18.016.000,00
- IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA € 1.097.366,40
- IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA € 19.113.366,40
- IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE € 14.132.809,30
- SOMME A DISPOSIZIONE 4.286.708,97
- % RIBASSO DI AGGIUDICAZIONE 25,98%
1.629.063,19
FASE DEMOLIZIONE: i lavori sono terminati, considerando le sospensioni, nei termini. Il collaudo statico non è ancora pervenuto - Il collaudo tecnico-amministrativo non è stato ancora effettuato.
FASE DI RICOSTRUZIONE: i lavori sono stati consegnati in data 29/06/2011 - NELLA FASE DI RICOSTRUZIONE SONO STATI EMESSI N.14 STATI DI AVANZAMENTO a tutto il 31/12/2012 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 14.493.801,22 Contenzioso
Palazzo di Giustizia de L'Aquila - Demolizione
Palazzo di Giustizia de L'Aquila - Ricostruzione
l'incario affidato all'ing. Braga è relativo alla progettazione preliminare attualmente in corso di esecuzione
Studio di fattibilitàEsterno 10.000.000,0098.171,5778.537,26Franco BRAGA13/04/2010 AFFIDAMENTO LAVORI
Alloggi Esercito (via Guelfi)
Caserma E.I. Rossi
Uffici del Consiglio Regionale (ex GIL e colonnato)
Uffici del Presidente della Giunta Regionale-Commissario Delegato
E' IN CORSO LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE DELL'INTERVENTO. LA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E' STATA AFFIDATA ALL'ING. CENTIONI ARMANDO C.F.: CNTRND46P29E204B PER UN IMPORTO DI € 87360,96, MENTRE LA PROGETTAZIONE STRUTTURALE E' STATA AFFIDATA ALL'ING. BORRI ANTONIO C.F.: BRRNTN50L13D612K PER UN IMPORTO € 84205,54.
Progettazione preliminareEsterno 171.566,50CENTIONI ARMANDO09/11/2011 AFFIDAMENTO LAVORI
Direzione Regionale Vigili del Fuoco
Archivi Regione Abruzzo e alloggi provv. OOPP