Document: Điều 1 Quyết định 2564/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư cầu bắc qua sông Lợi Nông Thừa Thiên Huế 2016

Type: {"issuing_agency": "Tỉnh Thừa Thiên Huế", "promulgation_date": "26/10/2016", "sign_number": "2564/QĐ-UBND", "signer": "Nguyễn Văn Cao", "type": "Quyết định"}
Issuing Agency: {"issuing_agency": "Tỉnh Thừa Thiên Huế", "promulgation_date": "26/10/2016", "sign_number": "2564/QĐ-UBND", "signer": "Nguyễn Văn Cao", "type": "Quyết định"}
Promulgation Date: {"issuing_agency": "Tỉnh Thừa Thiên Huế", "promulgation_date": "26/10/2016", "sign_number": "2564/QĐ-UBND", "signer": "Nguyễn Văn Cao", "type": "Quyết định"}
Sign Number: {"issuing_agency": "Tỉnh Thừa Thiên Huế", "promulgation_date": "26/10/2016", "sign_number": "2564/QĐ-UBND", "signer": "Nguyễn Văn Cao", "type": "Quyết định"}
Signer: {"issuing_agency": "Tỉnh Thừa Thiên Huế", "promulgation_date": "26/10/2016", "sign_number": "2564/QĐ-UBND", "signer": "Nguyễn Văn Cao", "type": "Quyết định"}

Full Text:
Điều 1 Quyết định 2564/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư cầu bắc qua sông Lợi Nông Thừa Thiên Huế 2016 có nội dung như sau:

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư cầu bắc qua sông Lợi Nông (nối từ đường 26m khu nhà ở An Đông sang đường 100m khu A, Khu đô thị mới An Vân Dương), tỉnh Thừa Thiên Huế với những nội dung chủ yếu sau:
1. Tên công trình: Cầu bắc qua sông Lợi Nông (nối từ đường 26m khu nhà ở An Đông sang đường 100m khu A, Khu đô thị mới An Vân Dương), tỉnh Thừa Thiên Huế.
2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị.
3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty CP Tư vấn thiết kế Giao thông TT Huế.
4. Chủ nhiệm lập dự án: KS. Nguyễn Trọng Giang.
5. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khu Đô thị mới An Vân Dương, tạo điều kiện thu hút nhà đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực.
6. Nội dung và quy mô đầu tư:
- Quy mô công trình: Vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép.
- Chiều dài cầu: L=40,60m (tính đến đuôi mố).
- Sơ đồ cầu: Cầu vòm 1 nhịp L= 32,0m.
- Bề rộng cầu theo quy hoạch: B=3,5+7,5+2,0+7,5+3,5 =24,0m.
Quy mô đầu tư phân kỳ: Lấy tim cầu làm chuẩn, phân kỳ đầu tư giai đoạn 1 với khổ cầu B=0,35+4,65+4,65+0,35=10,0m (không có dải phân cách), mố cầu độc lập cho từng giai đoạn.
- Đường đầu cầu phía khu nhà ở An Đông: Lấy theo quy mô trục đường 26m. Cụ thể B=4,5+7,5+2,0+7,5+4,5=26,0m. Chiều dài thiết kế L=60,4m.
- Đường đầu cầu phía Khu A - Đô thị mới An Vân Dương. Mặt cắt ngang theo quy hoạch B=3,5+7,5+2,0+7,5+3,5=24,0m.
Quy mô đầu tư phân kỳ: Bn=5,5m (lề đất)+5,5m (mặt đường)+2,0m (dải phân cách)+5,5m (mặt đường)+5,5m (lề đất)=24m; bố trí hệ thống điện chiếu sáng, trồng cây xanh và hệ thống rãnh dọc thu nước mặt đường.
- Kết cấu mặt đường bê tông nhựa cấp cao A1, vỉa hè lát gạch Terrazzo.
- Xây dựng mới hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, trồng cây xanh, an toàn giao thông trên toàn tuyến đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và mỹ quan tuyến đường.
- Xây dựng tường chắn hai bên bờ sông bằng đá hộc.
- Đường ngang hai đầu cầu:
+ Đường ngang dọc bờ sông hai bên cầu: Được thiết kế vuốt nối về đường hiện trạng bằng mặt đường bê tông xi măng, kết cấu tương tự đường hiện tại đã thi công.
+ Đường gom phía đường Tôn Quang Phiệt: Bố trí các đường gom trong phạm vi 30m từ mép mặt đường chính về các phía.
7. Địa điểm xây dựng: Phường An Đông, thành phố Huế.
8. Diện tích sử dụng đất: Khoảng 0,2ha.
9. Phương án xây dựng:
- Quy mô công trình: Vĩnh cữu bằng BTCT.
- Tải trọng thiết kế HL93, đoàn người 3KN/m2.
- Khổ cầu phân kỳ đầu tư: 0,35+9,3+0,35=10,0m.
- Chiều dài toàn cầu tính đến hai mép mô là 40,6m.
- Chiều dài phạm vi dự án (bao gồm cả cầu): L=240,27m.
- Sơ đồ cầu: Vòm bê tông cốt thép 01 nhịp; khẩu độ nhịp Lo=32m đường tên vòm f=3,35m.
- Kết cấu bên trên:
+ Vòm bản bê tông cốt thép có fc’= 35Mpa đổ tại chỗ 01 nhịp. Chiều dài nhịp Lo=32,0m, đường tên vòm f=3,35m, tỷ lệ f/l= 1/9,6 theo dạng đường cong tròn. Theo phương ngang vòm được tách làm 2 vòm riêng biệt rộng 3,2m.
+ Kết cấu bản mặt cầu bằng bê tông cốt thép có fc’=35Mpa đổ tại chỗ dày bmin=0,28m, để đảm bảo chịu lực bản sẽ được đỡ bởi hệ thống dầm dọc rộng 1,0m cao 0,5m với khoảng cách (1,2÷2,0)m. Bản mặt cầu rộng 10m, bao gồm mặt đường xe chạy 9,3m, gờ lan can mỗi bên rộng 0,35m.
+ Mặt cầu bê tông nhựa chặt dày 5cm rải trực tiếp trên lớp nhựa dính bám tiêu chuẩn 1,0Kg/m2 và lớp chống thấm. Lan can bằng ống thép mạ kẽm lắp ghép.
- Kết cấu bên dưới:
+ Hai mố cầu kiểu mố nặng bằng bê tông cốt thép có fc’=25Mpa đổ tại chỗ, móng mố cầu sử dụng móng cọc khoan nhồi bằng bê tông cốt thép đường kính 1,2m.
+ Bản quá độ bằng BTCT đổ tại chỗ có fc’=20Mpa dày 30cm, dưới đệm CPĐD loại I Dmax=37,5mm dày 30cm.
- Tường chắn hai bờ sông: Trong phạm từ mép mố cầu ra mỗi bên 3,0m xây dựng tường chắn bằng đá hộc VXM M100. Phần trên cùng bố trí hàng đá chẻ kích thước (0,1x0,2x0,3)m. Đáy móng gia cố cọc tre.
- Đường hai đầu cầu:
+ Đường đầu cầu phía Khu nhà ở An Đông: Lấy theo quy mô trục đường 26m hiện có; B=4,5+7,5+2,0+7,5+4,5=26,0m.
+ Đường đầu cầu phía Khu A - Đô thị mới An Vân Dương; Phân kỳ đầu tư B=5,5m (lề đất)+5,5m (mặt đường)+2,0m (dải phân cách)+5,5m (mặt đường)+5,5m (lề đất)=24,0m.
+ Kết cấu mặt đường: Cấp cao A1, bê tông nhựa hạt mịn dày 7cm, trên lớp móng cấp phối đá dăm dày 43cm.
- Đường ngang dọc bờ sông hai bên cầu: Được thiết kế vuốt nối về đường hiện trạng bằng mặt đường bê tông xi măng M250 dày 20cm, trên lớp đệm cát dày 5cm.
- Đường gom phía đường Tôn Quang Phiệt: Bề rộng mặt đường 2,5m. Kết cấu mặt đường bê tông xi măng M250 dày 20cm, trên lớp đệm cát dày 5cm.
- Vỉa hè: Tuyến chính phía trục đường 26m khu nhà ở An Đông vỉa hè lát gạch terrazzo. Bó vỉa, rãnh vỉa bằng bê tông M250, ô cây xây đá chẻ.
- Trồng cây xanh trên toàn tuyến đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và mỹ quan tuyến đường.
- Hệ thống thoát nước mưa: Cống dọc trên vỉa hè, cống ngang đường:
+ Đối với trục đường 26m phía khu nhà ở An Đông: Giữ nguyên toàn bộ hệ thống thoát nước mưa D800mm và D1500mm hiện có, riêng đoạn cuối tiếp giáp với mố cầu được tháo dỡ và bố trí hố tụ chuyển hướng đưa hệ đường ống ra ngoài phạm vi mố cầu.
+ Đối với trục đường 24m phía khu A: Bố trí mương thoát nước dọc hai bên lề đường (trong phạm vi dự án). Tại vị trí cuối tuyến bố trí cống tròn D=1,0m băng đường để thu nước từ rãnh dọc thoát ra ruộng
- Hệ thống điện chiếu sáng: Xây mới hệ thống điện chiếu sáng sử dụng cột thép mạ kẽm độc lập. Bóng đèn sử dụng loại tiết kiệm điện năng. Nguồn đấu nối tại cột đèn chiếu sáng hiện có cuối tuyến đường mặt cắt 26m khu nhà ở An Đông.
- Bố trí hệ thống an toàn giao thông theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ: QCVN 41:2012/BGTVT.
10. Nhóm dự án, loại, cấp công trình: Dự án nhóm C, công trình đường giao thông, cấp III.
11. Phương án giải phóng mặt bằng:
Việc đền bù giải phóng mặt bằng được tiến hành cho phía Khu A-An Vân Dương và thượng lưu cầu phía khu nhà ở An Đông. Tổng số hộ bị ảnh hưởng 09 hộ, bố trí tái định cư 04 hộ. Dự kiến bố trí tái định cư tại dự án Kênh thoát nước nối từ hói Vạn Vạn ra sông Lợi Nông và hạ tầng kỹ thuật khu đất xen ghép phục vụ tái định cư.
12. Tổng mức đầu tư: 32.000 triệu đồng, trong đó:
- Chi phí xây dựng: 18.346 triệu đồng
- Đền bù GPMB (tạm tính): 5,841 triệu đồng
- Chi phí quản lý dự án: 339 triệu đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư: 1.368 triệu đồng
- Chi phí khác: 2.132 triệu đồng
- Chi phí dự phòng: 3.974 triệu đồng
13. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.
14. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.
15. Thời gian thực hiện dự án: 03 năm kể từ ngày khởi công.
16. Đơn vị tiếp nhận công trình: Theo quy định phân cấp hiện hành.

Content:
Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư cầu bắc qua sông Lợi Nông (nối từ đường 26m khu nhà ở An Đông sang đường 100m khu A, Khu đô thị mới An Vân Dương), tỉnh Thừa Thiên Huế với những nội dung chủ yếu sau:
1. Tên công trình: Cầu bắc qua sông Lợi Nông (nối từ đường 26m khu nhà ở An Đông sang đường 100m khu A, Khu đô thị mới An Vân Dương), tỉnh Thừa Thiên Huế.
2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị.
3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty CP Tư vấn thiết kế Giao thông TT Huế.
4. Chủ nhiệm lập dự án: KS. Nguyễn Trọng Giang.
5. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khu Đô thị mới An Vân Dương, tạo điều kiện thu hút nhà đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực.
6. Nội dung và quy mô đầu tư:
- Quy mô công trình: Vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép.
- Chiều dài cầu: L=40,60m (tính đến đuôi mố).
- Sơ đồ cầu: Cầu vòm 1 nhịp L= 32,0m.
- Bề rộng cầu theo quy hoạch: B=3,5+7,5+2,0+7,5+3,5 =24,0m.
Quy mô đầu tư phân kỳ: Lấy tim cầu làm chuẩn, phân kỳ đầu tư giai đoạn 1 với khổ cầu B=0,35+4,65+4,65+0,35=10,0m (không có dải phân cách), mố cầu độc lập cho từng giai đoạn.
- Đường đầu cầu phía khu nhà ở An Đông: Lấy theo quy mô trục đường 26m. Cụ thể B=4,5+7,5+2,0+7,5+4,5=26,0m. Chiều dài thiết kế L=60,4m.
- Đường đầu cầu phía Khu A - Đô thị mới An Vân Dương. Mặt cắt ngang theo quy hoạch B=3,5+7,5+2,0+7,5+3,5=24,0m.
Quy mô đầu tư phân kỳ: Bn=5,5m (lề đất)+5,5m (mặt đường)+2,0m (dải phân cách)+5,5m (mặt đường)+5,5m (lề đất)=24m; bố trí hệ thống điện chiếu sáng, trồng cây xanh và hệ thống rãnh dọc thu nước mặt đường.
- Kết cấu mặt đường bê tông nhựa cấp cao A1, vỉa hè lát gạch Terrazzo.
- Xây dựng mới hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, trồng cây xanh, an toàn giao thông trên toàn tuyến đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và mỹ quan tuyến đường.
- Xây dựng tường chắn hai bên bờ sông bằng đá hộc.
- Đường ngang hai đầu cầu:
+ Đường ngang dọc bờ sông hai bên cầu: Được thiết kế vuốt nối về đường hiện trạng bằng mặt đường bê tông xi măng, kết cấu tương tự đường hiện tại đã thi công.
+ Đường gom phía đường Tôn Quang Phiệt: Bố trí các đường gom trong phạm vi 30m từ mép mặt đường chính về các phía.
7. Địa điểm xây dựng: Phường An Đông, thành phố Huế.
8. Diện tích sử dụng đất: Khoảng 0,2ha.
9. Phương án xây dựng:
- Quy mô công trình: Vĩnh cữu bằng BTCT.
- Tải trọng thiết kế HL93, đoàn người 3KN/m2.
- Khổ cầu phân kỳ đầu tư: 0,35+9,3+0,35=10,0m.
- Chiều dài toàn cầu tính đến hai mép mô là 40,6m.
- Chiều dài phạm vi dự án (bao gồm cả cầu): L=240,27m.
- Sơ đồ cầu: Vòm bê tông cốt thép 01 nhịp; khẩu độ nhịp Lo=32m đường tên vòm f=3,35m.
- Kết cấu bên trên:
+ Vòm bản bê tông cốt thép có fc’= 35Mpa đổ tại chỗ 01 nhịp. Chiều dài nhịp Lo=32,0m, đường tên vòm f=3,35m, tỷ lệ f/l= 1/9,6 theo dạng đường cong tròn. Theo phương ngang vòm được tách làm 2 vòm riêng biệt rộng 3,2m.
+ Kết cấu bản mặt cầu bằng bê tông cốt thép có fc’=35Mpa đổ tại chỗ dày bmin=0,28m, để đảm bảo chịu lực bản sẽ được đỡ bởi hệ thống dầm dọc rộng 1,0m cao 0,5m với khoảng cách (1,2÷2,0)m. Bản mặt cầu rộng 10m, bao gồm mặt đường xe chạy 9,3m, gờ lan can mỗi bên rộng 0,35m.
+ Mặt cầu bê tông nhựa chặt dày 5cm rải trực tiếp trên lớp nhựa dính bám tiêu chuẩn 1,0Kg/m2 và lớp chống thấm. Lan can bằng ống thép mạ kẽm lắp ghép.
- Kết cấu bên dưới:
+ Hai mố cầu kiểu mố nặng bằng bê tông cốt thép có fc’=25Mpa đổ tại chỗ, móng mố cầu sử dụng móng cọc khoan nhồi bằng bê tông cốt thép đường kính 1,2m.
+ Bản quá độ bằng BTCT đổ tại chỗ có fc’=20Mpa dày 30cm, dưới đệm CPĐD loại I Dmax=37,5mm dày 30cm.
- Tường chắn hai bờ sông: Trong phạm từ mép mố cầu ra mỗi bên 3,0m xây dựng tường chắn bằng đá hộc VXM M100. Phần trên cùng bố trí hàng đá chẻ kích thước (0,1x0,2x0,3)m. Đáy móng gia cố cọc tre.
- Đường hai đầu cầu:
+ Đường đầu cầu phía Khu nhà ở An Đông: Lấy theo quy mô trục đường 26m hiện có; B=4,5+7,5+2,0+7,5+4,5=26,0m.
+ Đường đầu cầu phía Khu A - Đô thị mới An Vân Dương; Phân kỳ đầu tư B=5,5m (lề đất)+5,5m (mặt đường)+2,0m (dải phân cách)+5,5m (mặt đường)+5,5m (lề đất)=24,0m.
+ Kết cấu mặt đường: Cấp cao A1, bê tông nhựa hạt mịn dày 7cm, trên lớp móng cấp phối đá dăm dày 43cm.
- Đường ngang dọc bờ sông hai bên cầu: Được thiết kế vuốt nối về đường hiện trạng bằng mặt đường bê tông xi măng M250 dày 20cm, trên lớp đệm cát dày 5cm.
- Đường gom phía đường Tôn Quang Phiệt: Bề rộng mặt đường 2,5m. Kết cấu mặt đường bê tông xi măng M250 dày 20cm, trên lớp đệm cát dày 5cm.
- Vỉa hè: Tuyến chính phía trục đường 26m khu nhà ở An Đông vỉa hè lát gạch terrazzo. Bó vỉa, rãnh vỉa bằng bê tông M250, ô cây xây đá chẻ.
- Trồng cây xanh trên toàn tuyến đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và mỹ quan tuyến đường.
- Hệ thống thoát nước mưa: Cống dọc trên vỉa hè, cống ngang đường:
+ Đối với trục đường 26m phía khu nhà ở An Đông: Giữ nguyên toàn bộ hệ thống thoát nước mưa D800mm và D1500mm hiện có, riêng đoạn cuối tiếp giáp với mố cầu được tháo dỡ và bố trí hố tụ chuyển hướng đưa hệ đường ống ra ngoài phạm vi mố cầu.
+ Đối với trục đường 24m phía khu A: Bố trí mương thoát nước dọc hai bên lề đường (trong phạm vi dự án). Tại vị trí cuối tuyến bố trí cống tròn D=1,0m băng đường để thu nước từ rãnh dọc thoát ra ruộng
- Hệ thống điện chiếu sáng: Xây mới hệ thống điện chiếu sáng sử dụng cột thép mạ kẽm độc lập. Bóng đèn sử dụng loại tiết kiệm điện năng. Nguồn đấu nối tại cột đèn chiếu sáng hiện có cuối tuyến đường mặt cắt 26m khu nhà ở An Đông.
- Bố trí hệ thống an toàn giao thông theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ: QCVN 41:2012/BGTVT.
10. Nhóm dự án, loại, cấp công trình: Dự án nhóm C, công trình đường giao thông, cấp III.
11. Phương án giải phóng mặt bằng:
Việc đền bù giải phóng mặt bằng được tiến hành cho phía Khu A-An Vân Dương và thượng lưu cầu phía khu nhà ở An Đông. Tổng số hộ bị ảnh hưởng 09 hộ, bố trí tái định cư 04 hộ. Dự kiến bố trí tái định cư tại dự án Kênh thoát nước nối từ hói Vạn Vạn ra sông Lợi Nông và hạ tầng kỹ thuật khu đất xen ghép phục vụ tái định cư.
12. Tổng mức đầu tư: 32.000 triệu đồng, trong đó:
- Chi phí xây dựng: 18.346 triệu đồng
- Đền bù GPMB (tạm tính): 5,841 triệu đồng
- Chi phí quản lý dự án: 339 triệu đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư: 1.368 triệu đồng
- Chi phí khác: 2.132 triệu đồng
- Chi phí dự phòng: 3.974 triệu đồng
13. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.
14. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.
15. Thời gian thực hiện dự án: 03 năm kể từ ngày khởi công.
16. Đơn vị tiếp nhận công trình: Theo quy định phân cấp hiện hành.