Document: Điều 1 Quyết định 74/QĐ-SNN&PTNT năm 2012 phê duyệt điều chỉnh dự toán theo khối lượng

Type: {"issuing_agency": "Tỉnh Thanh Hóa", "promulgation_date": "16/02/2012", "sign_number": "74/QĐ-SNN&PTNT", "signer": "Trần Quang Trung", "type": "Quyết định"}
Issuing Agency: {"issuing_agency": "Tỉnh Thanh Hóa", "promulgation_date": "16/02/2012", "sign_number": "74/QĐ-SNN&PTNT", "signer": "Trần Quang Trung", "type": "Quyết định"}
Promulgation Date: {"issuing_agency": "Tỉnh Thanh Hóa", "promulgation_date": "16/02/2012", "sign_number": "74/QĐ-SNN&PTNT", "signer": "Trần Quang Trung", "type": "Quyết định"}
Sign Number: {"issuing_agency": "Tỉnh Thanh Hóa", "promulgation_date": "16/02/2012", "sign_number": "74/QĐ-SNN&PTNT", "signer": "Trần Quang Trung", "type": "Quyết định"}
Signer: {"issuing_agency": "Tỉnh Thanh Hóa", "promulgation_date": "16/02/2012", "sign_number": "74/QĐ-SNN&PTNT", "signer": "Trần Quang Trung", "type": "Quyết định"}

Full Text:
Điều 1 Quyết định 74/QĐ-SNN&PTNT năm 2012 phê duyệt điều chỉnh dự toán theo khối lượng có nội dung như sau:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự toán gói thầu số 02: Xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn hồ Đoàn Kết, thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa với nội dung chính như sau:
I. Nội dung phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự toán
1. Điều chỉnh dự toán theo khối lượng nghiệm thu hoàn thành do Ban Quản lý dự án an toàn hồ đập; Nhà thầu thi công và đơn vị tư vấn giám sát lập;
2. Bổ sung dự toán phần khối lượng phát sinh > 20% khối lượng trong hạng mục công việc trúng thầu;
3. Bổ sung dự toán chi phí nhân công và máy thi công theo mức lương tối thiểu từ 01/01/2010 cho các khối lượng công việc thực hiện trong năm 2010; và chi phí nhân công và máy thi công theo mức lương tối thiểu từ 01/01/2011 cho các khối lượng công việc thực hiện trong năm 2011
4. Điều chỉnh dự toán do biến động giá nguyên, nhiên vật liệu theo thời điểm thi công;
II. Căn cứ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự toán:
- Biên bản xác nhận khối lượng hoàn thành các tháng do Ban Quản lý dự án an toàn hồ đập; Nhà thầu thi công và đơn vị tư vấn giám sát lập;
- Phần khối lượng phát sinh > 20% khối lượng trong hạng mục công việc trúng thầu lập lại đơn giá mới tại thời điểm mở thầu;
- Đơn giá theo hợp đồng 754/HĐ-XD ngày 21/12/2009 giữa Ban QLDA an toàn hồ đập và Tổng Công ty Cổ phần xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa;
- Văn bản số 1332/SXD - KTXD ngày 18/6/2010 của Sở Xây dựng Thanh Hóa về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/01/2010; Quyết định số 3568/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Công bố hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công trong dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/01/2011 và 01/10/2011
- Giá vật liệu lấy theo chênh lệch giá trong giá trúng thầu được duyệt hoặc giá tại nơi xây dựng công trình do liên Sở Xây dựng – Tài chính Thanh Hoá công bố tại thời điểm trước ngày mở thầu 05/12/2009 và giá do liên Sở Xây dựng - Tài Chính Thanh hóa Công bố hàng tháng tại các thời điểm thi công hoặc giá trong hóa đơn do nhà thầu cung cấp; Các loại vật tư vật liệu không có trong công báo giá thì lấy theo chứng thư thẩm định giá;
- Định mức vật liệu, nhân công, máy thi công lấy theo định mức hồ sơ giá trúng thầu;
III. Giá trị dự toán phê duyệt điều chỉnh, bổ sung: 3.232.945.000 đồng;

TT

Nội dung

Giá trị theo khối lượng hợp đồng (đồng)

Giá trị điều chỉnh (đồng)

Chênh lệch (đồng)

I

Giá trị khối lượng hoàn thành theo đơn giá hợp đồng

3.095.000.000

3.068.471.000

-26.529.000

II

Giá trị bổ sung, điều chỉnh >20% khối lượng hạng mục công việc trúng thầu

54.095.563

54.095.563

III

Giá trị bù nhân công, máy thi công

50.696.500

50.696.500

1

Giá trị bù nhân công theo công văn số 1332/SXD-KTXD ngày 18/6/2010 của Sở XD

47.128.149

47.128.149

2

Giá trị bù nhân công theo quyết định số 3568/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

3.568.351

3.568.351

IV

Giá trị bù nguyên nhiên vật liệu theo thời công

59.682.275

59.682.275

Tổng cộng:

3.095.000.000

3.232.945.000

137.945.000

(Bằng chữ: Ba tỷ, hai trăm ba hai triệu, chín trăm bốn lăm ngàn đồng )
(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

Content:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự toán gói thầu số 02: Xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn hồ Đoàn Kết, thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa với nội dung chính như sau:
I. Nội dung phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự toán
1. Điều chỉnh dự toán theo khối lượng nghiệm thu hoàn thành do Ban Quản lý dự án an toàn hồ đập; Nhà thầu thi công và đơn vị tư vấn giám sát lập;
2. Bổ sung dự toán phần khối lượng phát sinh > 20% khối lượng trong hạng mục công việc trúng thầu;
3. Bổ sung dự toán chi phí nhân công và máy thi công theo mức lương tối thiểu từ 01/01/2010 cho các khối lượng công việc thực hiện trong năm 2010; và chi phí nhân công và máy thi công theo mức lương tối thiểu từ 01/01/2011 cho các khối lượng công việc thực hiện trong năm 2011
4. Điều chỉnh dự toán do biến động giá nguyên, nhiên vật liệu theo thời điểm thi công;
II. Căn cứ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự toán:
- Biên bản xác nhận khối lượng hoàn thành các tháng do Ban Quản lý dự án an toàn hồ đập; Nhà thầu thi công và đơn vị tư vấn giám sát lập;
- Phần khối lượng phát sinh > 20% khối lượng trong hạng mục công việc trúng thầu lập lại đơn giá mới tại thời điểm mở thầu;
- Đơn giá theo hợp đồng 754/HĐ-XD ngày 21/12/2009 giữa Ban QLDA an toàn hồ đập và Tổng Công ty Cổ phần xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa;
- Văn bản số 1332/SXD - KTXD ngày 18/6/2010 của Sở Xây dựng Thanh Hóa về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/01/2010; Quyết định số 3568/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Công bố hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công trong dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/01/2011 và 01/10/2011
- Giá vật liệu lấy theo chênh lệch giá trong giá trúng thầu được duyệt hoặc giá tại nơi xây dựng công trình do liên Sở Xây dựng – Tài chính Thanh Hoá công bố tại thời điểm trước ngày mở thầu 05/12/2009 và giá do liên Sở Xây dựng - Tài Chính Thanh hóa Công bố hàng tháng tại các thời điểm thi công hoặc giá trong hóa đơn do nhà thầu cung cấp; Các loại vật tư vật liệu không có trong công báo giá thì lấy theo chứng thư thẩm định giá;
- Định mức vật liệu, nhân công, máy thi công lấy theo định mức hồ sơ giá trúng thầu;
III. Giá trị dự toán phê duyệt điều chỉnh, bổ sung: 3.232.945.000 đồng;

TT

Nội dung

Giá trị theo khối lượng hợp đồng (đồng)

Giá trị điều chỉnh (đồng)

Chênh lệch (đồng)

I

Giá trị khối lượng hoàn thành theo đơn giá hợp đồng

3.095.000.000

3.068.471.000

-26.529.000

II

Giá trị bổ sung, điều chỉnh >20% khối lượng hạng mục công việc trúng thầu

54.095.563

54.095.563

III

Giá trị bù nhân công, máy thi công

50.696.500

50.696.500

1

Giá trị bù nhân công theo công văn số 1332/SXD-KTXD ngày 18/6/2010 của Sở XD

47.128.149

47.128.149

2

Giá trị bù nhân công theo quyết định số 3568/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

3.568.351

3.568.351

IV

Giá trị bù nguyên nhiên vật liệu theo thời công

59.682.275

59.682.275

Tổng cộng:

3.095.000.000

3.232.945.000

137.945.000

(Bằng chữ: Ba tỷ, hai trăm ba hai triệu, chín trăm bốn lăm ngàn đồng )
(Có phụ lục chi tiết kèm theo)