Document: Khoản 3 Điều 1 Quyết định 1602/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh dự án;Điều chỉnh giá trúng thầu các gói thầu xây lắp thuộc dự án đầu tưTrạm bơm tưới Bến Chuồng,Thanh Hóa

Type: {"issuing_agency": "Tỉnh Thanh Hóa", "promulgation_date": "05/06/2008", "sign_number": "1602/QĐ-UBND", "signer": "Chu Phạm Ngọc Hiển", "type": "Quyết định"}
Issuing Agency: {"issuing_agency": "Tỉnh Thanh Hóa", "promulgation_date": "05/06/2008", "sign_number": "1602/QĐ-UBND", "signer": "Chu Phạm Ngọc Hiển", "type": "Quyết định"}
Promulgation Date: {"issuing_agency": "Tỉnh Thanh Hóa", "promulgation_date": "05/06/2008", "sign_number": "1602/QĐ-UBND", "signer": "Chu Phạm Ngọc Hiển", "type": "Quyết định"}
Sign Number: {"issuing_agency": "Tỉnh Thanh Hóa", "promulgation_date": "05/06/2008", "sign_number": "1602/QĐ-UBND", "signer": "Chu Phạm Ngọc Hiển", "type": "Quyết định"}
Signer: {"issuing_agency": "Tỉnh Thanh Hóa", "promulgation_date": "05/06/2008", "sign_number": "1602/QĐ-UBND", "signer": "Chu Phạm Ngọc Hiển", "type": "Quyết định"}

Full Text:
Khoản 3 Điều 1 Quyết định 1602/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh dự án;Điều chỉnh giá trúng thầu các gói thầu xây lắp thuộc dự án đầu tưTrạm bơm tưới Bến Chuồng,Thanh Hóa

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án; Điều chỉnh giá trúng thầu các gói thầu xây lắp thuộc dự án đầu tư: Trạm bơm tưới Bến Chuồng, xã Công Chính, huyện Nông Cống bao gồm những nội dung chính như sau:
...
3. Nội dung điều chỉnh.
a. Điều chỉnh dự án đầu tư:
- Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của dự án gồm: Nâng cao đỉnh tường chắn đất xung quanh nhà trạm; rãnh thoát nước nhà trạm; Hàng rào trạm bơm phía lâm trường Thanh Kỳ; cống tiêu qua đường phía hữu kênh tại K2+234; 3 tuyến đường ống thép f300 vượt kênh chính; cầu qua kênh tại K2+279 vào dự án; Điều chỉnh vị trí, kết cấu một số công trình trên kênh cho phù hợp với địa hình. Cắt bỏ 2 cống tiêu luồn trên kênh chính tại K3+246; K3+253.
- Điều chỉnh tổng mức đầu tư: 10.030,80 triệu đồng.
(Mười tỷ không trăm ba mươi triệu tám trăm ngàn đồng )
Trong đó:
- Chi phí xây dựng: 7.874,01 triệu đồng;
- Chi phí thiết bị: 382,10 triệu đồng;
- Chi phí khác: 860,40 triệu đồng;
- Chi phí bồi thường, GPMB: 510,40 triệu đồng;
- Chi phí dự phòng: 403,80 triệu đồng.
(Có phụ lục chi tiết kèm theo - Phụ lục 1)
- Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số: 530/QĐ-UBND ngày13/7/2001; Quyết định số: 829/QĐ-UBND ngày 27/3/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh.
b. Điều chỉnh giá trúng thầu:
Trên cơ sở Quyết định số: 790/QĐ-UBND ngày 18/9/2007 và Quyết định số: 945/QĐ-UBND ngày 14/11/2007 Chủ tịch UBND huyện Nông Cống phê duyệt TKBVTC-DT bổ sung; phê duyệt điều chỉnh dự toán theo TT 07/2006/TT-BXD công trình trạm bơm tưới Bến Chuồng xã Công Chính, huyện Nông Cống; điều chỉnh giá trúng thầu các gói thầu xây lắp thuộc dự án trạm bơm tưới Bến Chuồng xã Công Chính, huyện Nông Cống như sau:
- Điều chỉnh giá trúng thầu gói thầu số 1 là 1.825,0 triệu đồng;
- Điều chỉnh giá trúng thầu gói thầu số 2 là 6.047,8 triệu đồng;

Content:
Nội dung điều chỉnh.
a. Điều chỉnh dự án đầu tư:
- Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của dự án gồm: Nâng cao đỉnh tường chắn đất xung quanh nhà trạm; rãnh thoát nước nhà trạm; Hàng rào trạm bơm phía lâm trường Thanh Kỳ; cống tiêu qua đường phía hữu kênh tại K2+234; 3 tuyến đường ống thép f300 vượt kênh chính; cầu qua kênh tại K2+279 vào dự án; Điều chỉnh vị trí, kết cấu một số công trình trên kênh cho phù hợp với địa hình. Cắt bỏ 2 cống tiêu luồn trên kênh chính tại K3+246; K3+253.
- Điều chỉnh tổng mức đầu tư: 10.030,80 triệu đồng.
(Mười tỷ không trăm ba mươi triệu tám trăm ngàn đồng )
Trong đó:
- Chi phí xây dựng: 7.874,01 triệu đồng;
- Chi phí thiết bị: 382,10 triệu đồng;
- Chi phí khác: 860,40 triệu đồng;
- Chi phí bồi thường, GPMB: 510,40 triệu đồng;
- Chi phí dự phòng: 403,80 triệu đồng.
(Có phụ lục chi tiết kèm theo - Phụ lục 1)
- Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số: 530/QĐ-UBND ngày13/7/2001; Quyết định số: 829/QĐ-UBND ngày 27/3/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh.
b. Điều chỉnh giá trúng thầu:
Trên cơ sở Quyết định số: 790/QĐ-UBND ngày 18/9/2007 và Quyết định số: 945/QĐ-UBND ngày 14/11/2007 Chủ tịch UBND huyện Nông Cống phê duyệt TKBVTC-DT bổ sung; phê duyệt điều chỉnh dự toán theo TT 07/2006/TT-BXD công trình trạm bơm tưới Bến Chuồng xã Công Chính, huyện Nông Cống; điều chỉnh giá trúng thầu các gói thầu xây lắp thuộc dự án trạm bơm tưới Bến Chuồng xã Công Chính, huyện Nông Cống như sau:
- Điều chỉnh giá trúng thầu gói thầu số 1 là 1.825,0 triệu đồng;
- Điều chỉnh giá trúng thầu gói thầu số 2 là 6.047,8 triệu đồng;