Document: Điều 1 Quyết định 2103/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư

Type: {"issuing_agency": "Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu", "promulgation_date": "25/08/2010", "sign_number": "2103/QĐ-UBND", "signer": "Võ Thành Kỳ", "type": "Quyết định"}
Issuing Agency: {"issuing_agency": "Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu", "promulgation_date": "25/08/2010", "sign_number": "2103/QĐ-UBND", "signer": "Võ Thành Kỳ", "type": "Quyết định"}
Promulgation Date: {"issuing_agency": "Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu", "promulgation_date": "25/08/2010", "sign_number": "2103/QĐ-UBND", "signer": "Võ Thành Kỳ", "type": "Quyết định"}
Sign Number: {"issuing_agency": "Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu", "promulgation_date": "25/08/2010", "sign_number": "2103/QĐ-UBND", "signer": "Võ Thành Kỳ", "type": "Quyết định"}
Signer: {"issuing_agency": "Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu", "promulgation_date": "25/08/2010", "sign_number": "2103/QĐ-UBND", "signer": "Võ Thành Kỳ", "type": "Quyết định"}

Full Text:
Điều 1 Quyết định 2103/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư có nội dung như sau:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng Trường Tiểu học Phước Hải 3, huyện Đất Đỏ như sau:
1. Phần công việc đã thực hiện có giá trị là: 1.183.171.717 đồng. Bao gồm:

Gói thầu

Hạng mục

Giá trị gói thầu (đồng)

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện

Cấp quyết định

Đơn vị thực hiện

Gói 1

Tư vấn khảo sát địa chất

27.340.766

Chỉ định thầu

Trọn gói

01 tháng

Chủ đầu tư

Công ty cổ phần Tư vấn Kiểm định xây dựng tỉnh BRVT

Gói 2

Tư vấn khảo sát địa hình và lập dự án đầu tư

189.391.127

Chỉ định thầu

Theo tỷ lệ phần trăm

01 tháng

Chủ đầu tư

Công ty cổ phần thiết kế Xây dựng và Giao thông Phương Nam

Gói 3

Tư vấn đo vẽ bản đồ địa chính tỷ lệ 1/500

6.249.824

Chỉ định thầu

Trọn gói

20 ngày

Chủ đầu tư

Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên Môi trường

Gói 4

Tư vấn lập thiết kế kỹ thuật – dự toán

852.500.000

Chỉ định thầu

Theo tỷ lệ phần trăm

01 tháng

Chủ đầu tư

Công ty cổ phần thiết kế Xây dựng và Giao thông Phương Nam

Gói 5

Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật – dự toán

107.690.000

Chỉ định thầu

Theo tỷ lệ phần trăm

01 tháng

Chủ đầu tư

Công ty cổ phần Không Gian Sống

2. Phần công việc không đấu thầu có giá trị: 5.927.179.229 đồng. Trong đó:
- Chi phí khác + quản lý dự án + tư vấn đầu tư xây dựng: 849.225.599 đồng.
- Chi phí dự phòng: 3.900.000.00 đồng.
- Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng: 1.177.953.630 đồng.
3. Phân chia gói thầu: các phần việc phải đấu thầu và được phép chỉ định thầu có giá trị là: 37.733.602.684 đồng, phân chia thành các gói thầu như sau:

Gói thầu

Tên gói thầu

Giá gói thầu đồng)

Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu

Thời gian đấu thầu

Thời gian thực hiện hợp đồng

Loại hợp đồng

Dịch vụ tư vấn

Gói 1

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu

84.546.848

Chỉ định thầu

Quý 03/2010

01 tháng

Trọn gói

Gói 2

Tư vấn giám sát thi công

739.270.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước; hai túi hồ sơ

Quý 03/2010

20 tháng

Theo tỷ lệ phần trăm

Gói 3

Tư vấn kiểm tra chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn chịu lực

258.744.500

Chỉ định thầu

Quý 03/2010

01 tháng

Trọn gói

Gói 4

Tư vấn thẩm định giá vật tư

35.000.000

Chỉ định thầu

Quý 03/2010

01 tháng

Trọn gói

Gói 5

Tư vấn kiểm toán quyết toán

117.976.336

Chỉ định thầu

Quý 03/2011

01 tháng

Theo tỷ lệ phần trăm

Mua sắm hàng hóa

Gói 6

Bảo hiểm công trình

66.000.000

Chỉ định thầu

Quý 03/2010

20 tháng

Trọn gói

Xây lắp

Gói 7

Xây lắp thiết bị PCCC và trạm biến áp

33.000.000.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước; một túi hồ sơ

Quý 03/2010

20 tháng

Theo đơn giá

Gói 8

Trang thiết bị trường học

3.400.000.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước; một túi hồ sơ

Quý 03/2011

02 tháng

Trọn gói

Gói 9

Rà phá bom mìn

32.065.000

Chỉ định thầu

Quý 03/2010

01 tháng

Trọn gói

4. Nguồn vốn: ngân sách tỉnh.
Quyết định này thay thế cho Quyết định số 836/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Content:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng Trường Tiểu học Phước Hải 3, huyện Đất Đỏ như sau:
1. Phần công việc đã thực hiện có giá trị là: 1.183.171.717 đồng. Bao gồm:

Gói thầu

Hạng mục

Giá trị gói thầu (đồng)

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện

Cấp quyết định

Đơn vị thực hiện

Gói 1

Tư vấn khảo sát địa chất

27.340.766

Chỉ định thầu

Trọn gói

01 tháng

Chủ đầu tư

Công ty cổ phần Tư vấn Kiểm định xây dựng tỉnh BRVT

Gói 2

Tư vấn khảo sát địa hình và lập dự án đầu tư

189.391.127

Chỉ định thầu

Theo tỷ lệ phần trăm

01 tháng

Chủ đầu tư

Công ty cổ phần thiết kế Xây dựng và Giao thông Phương Nam

Gói 3

Tư vấn đo vẽ bản đồ địa chính tỷ lệ 1/500

6.249.824

Chỉ định thầu

Trọn gói

20 ngày

Chủ đầu tư

Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên Môi trường

Gói 4

Tư vấn lập thiết kế kỹ thuật – dự toán

852.500.000

Chỉ định thầu

Theo tỷ lệ phần trăm

01 tháng

Chủ đầu tư

Công ty cổ phần thiết kế Xây dựng và Giao thông Phương Nam

Gói 5

Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật – dự toán

107.690.000

Chỉ định thầu

Theo tỷ lệ phần trăm

01 tháng

Chủ đầu tư

Công ty cổ phần Không Gian Sống

2. Phần công việc không đấu thầu có giá trị: 5.927.179.229 đồng. Trong đó:
- Chi phí khác + quản lý dự án + tư vấn đầu tư xây dựng: 849.225.599 đồng.
- Chi phí dự phòng: 3.900.000.00 đồng.
- Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng: 1.177.953.630 đồng.
3. Phân chia gói thầu: các phần việc phải đấu thầu và được phép chỉ định thầu có giá trị là: 37.733.602.684 đồng, phân chia thành các gói thầu như sau:

Gói thầu

Tên gói thầu

Giá gói thầu đồng)

Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu

Thời gian đấu thầu

Thời gian thực hiện hợp đồng

Loại hợp đồng

Dịch vụ tư vấn

Gói 1

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu

84.546.848

Chỉ định thầu

Quý 03/2010

01 tháng

Trọn gói

Gói 2

Tư vấn giám sát thi công

739.270.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước; hai túi hồ sơ

Quý 03/2010

20 tháng

Theo tỷ lệ phần trăm

Gói 3

Tư vấn kiểm tra chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn chịu lực

258.744.500

Chỉ định thầu

Quý 03/2010

01 tháng

Trọn gói

Gói 4

Tư vấn thẩm định giá vật tư

35.000.000

Chỉ định thầu

Quý 03/2010

01 tháng

Trọn gói

Gói 5

Tư vấn kiểm toán quyết toán

117.976.336

Chỉ định thầu

Quý 03/2011

01 tháng

Theo tỷ lệ phần trăm

Mua sắm hàng hóa

Gói 6

Bảo hiểm công trình

66.000.000

Chỉ định thầu

Quý 03/2010

20 tháng

Trọn gói

Xây lắp

Gói 7

Xây lắp thiết bị PCCC và trạm biến áp

33.000.000.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước; một túi hồ sơ

Quý 03/2010

20 tháng

Theo đơn giá

Gói 8

Trang thiết bị trường học

3.400.000.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước; một túi hồ sơ

Quý 03/2011

02 tháng

Trọn gói

Gói 9

Rà phá bom mìn

32.065.000

Chỉ định thầu

Quý 03/2010

01 tháng

Trọn gói

4. Nguồn vốn: ngân sách tỉnh.
Quyết định này thay thế cho Quyết định số 836/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh.