Document: Khoản 1 Điều 1 Quyết định 518/QĐ-BNN-XD phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng

Type: {"issuing_agency": "Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn", "promulgation_date": "21/03/2011", "sign_number": "518/QĐ-BNN-XD", "signer": "Hoàng Văn Thắng", "type": "Quyết định"}
Issuing Agency: {"issuing_agency": "Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn", "promulgation_date": "21/03/2011", "sign_number": "518/QĐ-BNN-XD", "signer": "Hoàng Văn Thắng", "type": "Quyết định"}
Promulgation Date: {"issuing_agency": "Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn", "promulgation_date": "21/03/2011", "sign_number": "518/QĐ-BNN-XD", "signer": "Hoàng Văn Thắng", "type": "Quyết định"}
Sign Number: {"issuing_agency": "Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn", "promulgation_date": "21/03/2011", "sign_number": "518/QĐ-BNN-XD", "signer": "Hoàng Văn Thắng", "type": "Quyết định"}
Signer: {"issuing_agency": "Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn", "promulgation_date": "21/03/2011", "sign_number": "518/QĐ-BNN-XD", "signer": "Hoàng Văn Thắng", "type": "Quyết định"}

Full Text:
Khoản 1 Điều 1 Quyết định 518/QĐ-BNN-XD phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Điều 1 và thay thế Phụ lục chi tiết của Quyết định số 1239/QĐ-BTS ngày 28/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) Dự án đầu tư xây dựng công trình Phân viện Nghiên cứu Hải sản phía Nam với các nội dung sau:
1. Điều chỉnh Khoản 9, 13 tại Điều 1:
1.1. Tổng mức đầu tư điều chỉnh: (áp dụng Đơn giá XDCT số 813/UBND-VP ngày 05/02/2008 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Công bố giá các số từ năm 2007 đến năm 2010 của Liên Sở Tài chính – Xây dựng của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu): 64.447.000.000 đồng (Sáu mươi tư tỷ, bốn trăm bốn mươi bảy triệu đồng):
TỔNG MỨC ĐẦU TƯ ĐIỀU CHỈNH
Đơn vị tính: (1000 đồng)

Số TT

Danh mục

TMĐT đã duyệt (QĐ 1239/QĐ-BTS)

TMĐT điều chỉnh

Chênh lệch (+/-)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Chi phí xây dựng

27.064.000

39.141.000

+12.077.000

2

Chi phí thiết bị

26.776.000

18.713.000

-8.063.000

3

Chi đền bù, giải phóng mặt bằng

1.000.000

91.000

-909.000

4

Chi quản lý dự án

1.448.000

963.000

-848.000

5

Chi tư vấn đầu tư xây dựng

1.970.000

Content:
Điều chỉnh Khoản 9, 13 tại Điều 1:
1.Tổng mức đầu tư điều chỉnh: (áp dụng Đơn giá XDCT số 813/UBND-VP ngày 05/02/2008 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Công bố giá các số từ năm 2007 đến năm 2010 của Liên Sở Tài chính – Xây dựng của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu): 64.447.000.000 đồng (Sáu mươi tư tỷ, bốn trăm bốn mươi bảy triệu đồng):
TỔNG MỨC ĐẦU TƯ ĐIỀU CHỈNH
Đơn vị tính: (1000 đồng)

Số TT

Danh mục

TMĐT đã duyệt (QĐ 1239/QĐ-BTS)

TMĐT điều chỉnh

Chênh lệch (+/-)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Chi phí xây dựng

27.064.000

39.141.000

+12.077.000

2

Chi phí thiết bị

26.776.000

18.713.000

-8.063.000

3

Chi đền bù, giải phóng mặt bằng

1.000.000

91.000

-909.000

4

Chi quản lý dự án

1.448.000

963.000

-848.000

5

Chi tư vấn đầu tư xây dựng

1.970.000