Document: Khoản 2 Điều 1 Quyết định 933/QĐ-UBND 2017 lựa chọn nhà thầu dự án phòng cháy chữa cháy rừng Quảng Ngãi

Type: {"issuing_agency": "Tỉnh Quảng Ngãi", "promulgation_date": "22/05/2017", "sign_number": "933/QĐ-UBND", "signer": "Trần Ngọc Căng", "type": "Quyết định"}
Issuing Agency: {"issuing_agency": "Tỉnh Quảng Ngãi", "promulgation_date": "22/05/2017", "sign_number": "933/QĐ-UBND", "signer": "Trần Ngọc Căng", "type": "Quyết định"}
Promulgation Date: {"issuing_agency": "Tỉnh Quảng Ngãi", "promulgation_date": "22/05/2017", "sign_number": "933/QĐ-UBND", "signer": "Trần Ngọc Căng", "type": "Quyết định"}
Sign Number: {"issuing_agency": "Tỉnh Quảng Ngãi", "promulgation_date": "22/05/2017", "sign_number": "933/QĐ-UBND", "signer": "Trần Ngọc Căng", "type": "Quyết định"}
Signer: {"issuing_agency": "Tỉnh Quảng Ngãi", "promulgation_date": "22/05/2017", "sign_number": "933/QĐ-UBND", "signer": "Trần Ngọc Căng", "type": "Quyết định"}

Full Text:
Khoản 2 Điều 1 Quyết định 933/QĐ-UBND 2017 lựa chọn nhà thầu dự án phòng cháy chữa cháy rừng Quảng Ngãi

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 dự án: Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2015-2020, với các nội dung chính sau:
...
2. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (triệu đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 11: Mua 20 loa cầm tay và 54 máy thổi gió

2.547

Ngân sách Trung ương

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý II/2017

Trọn gói

30 ngày

2

Gói thầu số 12: Xây dựng các trạm và kho chứa dụng cụ

2.210

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý II/2017

Trọn gói

180 ngày

3

Gói thầu số 13: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công dự toán đợt 2

130

Chỉ định thầu

-

Quý II/2017

Trọn gói

30 ngày

4

Gói thầu số 14: Tư vấn thẩm tra kế bản vẽ thi công dự toán đợt 2

22

Chỉ định thầu

-

Quý II/2017

Trọn gói

10 ngày

5

Gói thầu số 15: Tư vấn giám sát xây dựng đợt 2

71

Chỉ định thầu

-

Quý II/2017

Trọn gói

180 ngày

6

Gói thầu số 16: Tư vấn giám sát thiết bị đợt 2

17

Chỉ định thầu

-

Quý II/2017

Trọn gói

30 ngày

7

Gói thầu số 17: Tư vấn lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp đợt 2

10

Chỉ định thầu

-

Quý II/2017

Trọn gói

45 ngày

8

Gói thầu số 18: Tư vấn lựa chọn nhà thầu gói thầu thiết bị đợt 2

5

Chỉ định thầu

-

Quý II/2017

Trọn gói

45 ngày

9

Gói thầu số 19: Thẩm định giá thiết bị đợt 2

5

Chỉ định thầu

-

Quý II/2017

Trọn gói

10 ngày

Content:
Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (triệu đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 11: Mua 20 loa cầm tay và 54 máy thổi gió

2.547

Ngân sách Trung ương

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý II/2017

Trọn gói

30 ngày

2

Gói thầu số 12: Xây dựng các trạm và kho chứa dụng cụ

2.210

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý II/2017

Trọn gói

180 ngày

3

Gói thầu số 13: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công dự toán đợt 2

130

Chỉ định thầu

-

Quý II/2017

Trọn gói

30 ngày

4

Gói thầu số 14: Tư vấn thẩm tra kế bản vẽ thi công dự toán đợt 2

22

Chỉ định thầu

-

Quý II/2017

Trọn gói

10 ngày

5

Gói thầu số 15: Tư vấn giám sát xây dựng đợt 2

71

Chỉ định thầu

-

Quý II/2017

Trọn gói

180 ngày

6

Gói thầu số 16: Tư vấn giám sát thiết bị đợt 2

17

Chỉ định thầu

-

Quý II/2017

Trọn gói

30 ngày

7

Gói thầu số 17: Tư vấn lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp đợt 2

10

Chỉ định thầu

-

Quý II/2017

Trọn gói

45 ngày

8

Gói thầu số 18: Tư vấn lựa chọn nhà thầu gói thầu thiết bị đợt 2

5

Chỉ định thầu

-

Quý II/2017

Trọn gói

45 ngày

9

Gói thầu số 19: Thẩm định giá thiết bị đợt 2

5

Chỉ định thầu

-

Quý II/2017

Trọn gói

10 ngày