Document: Điểm d Khoản 2 Điều 2 Quyết định 348/QĐ-UBND 2022 giải pháp tập trung giải ngân kế hoạch đầu tư công Đà Nẵng

Type: {"issuing_agency": "Thành phố Đà Nẵng", "promulgation_date": "26/01/2022", "sign_number": "348/QĐ-UBND", "signer": "Lê Trung Chinh", "type": "Quyết định"}
Issuing Agency: {"issuing_agency": "Thành phố Đà Nẵng", "promulgation_date": "26/01/2022", "sign_number": "348/QĐ-UBND", "signer": "Lê Trung Chinh", "type": "Quyết định"}
Promulgation Date: {"issuing_agency": "Thành phố Đà Nẵng", "promulgation_date": "26/01/2022", "sign_number": "348/QĐ-UBND", "signer": "Lê Trung Chinh", "type": "Quyết định"}
Sign Number: {"issuing_agency": "Thành phố Đà Nẵng", "promulgation_date": "26/01/2022", "sign_number": "348/QĐ-UBND", "signer": "Lê Trung Chinh", "type": "Quyết định"}
Signer: {"issuing_agency": "Thành phố Đà Nẵng", "promulgation_date": "26/01/2022", "sign_number": "348/QĐ-UBND", "signer": "Lê Trung Chinh", "type": "Quyết định"}

Full Text:
Điểm d Khoản 2 Điều 2 Quyết định 348/QĐ-UBND 2022 giải pháp tập trung giải ngân kế hoạch đầu tư công Đà Nẵng

Điều 2. Ban hành một số nhiệm vụ, giải pháp tập trung triển khai thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022:
...
2. Một số nhiệm vụ cụ thể
...
d) Giao Sở Tài nguyên và Môi trường
- Chủ trì, phối hợp với UBND các quận huyện tập trung tháo gỡ và hoàn thành thủ tục thu tiền sử dụng đất từ các dự án tồn đọng nhiều năm; khẩn trương rà soát, thống kê chi tiết và sớm ban hành Kế hoạch thu tiền sử dụng đất giai đoạn đoạn 2021-2025 và hằng năm, ban hành Kế hoạch tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất để chủ động, khẩn trương thực hiện các thủ tục liên quan về quy hoạch, về giá...;
- Tăng cường công tác thẩm định giá đất, đấu giá thu tiền giao quyền sử dụng đất; thực hiện các giải pháp thu nợ tiền sử dụng đất, nhất là đối với các dự án, khu đất đã có mặt bằng, đồng thời có biện pháp xử lý kịp thời các trường hợp chậm nộp theo quy định...nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai theo phương án đề ra đáp ứng nhu cầu chi đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
e) Giao Sở Nội vụ
- Căn cứ các nhiệm vụ được giao tại Quyết định này và Quyết định về kế hoạch đền bù giải tỏa năm 2022 để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ làm cơ sở bình xét thi đua của đơn vị trong năm 2022.
- Đối với các cơ quan, đơn vị không hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công thì nghiên cứu, tham mưu UBND thành phố xem xét kiểm điểm trách nhiệm tập thể, người đứng đầu và các cá nhân liên quan.
g) Giao các sở, ngành chuyên môn
- Chịu trách nhiệm tổ chức sắp xếp bộ máy, bố trí nhân sự để rút ngắn thời gian xử lý, đảm bảo chất lượng thẩm định các hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, thủ tục liên quan đến các dự án theo quy định. Tránh trường hợp gần hết thời hạn thẩm định mới xem xét trả hồ sơ để chỉnh sửa, bổ sung.
- Chủ động kịp thời đề xuất, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền. Nghiên cứu tham mưu UBND thành phố kiến nghị với Trung ương điều chỉnh các vướng mắc, bất cập giữa các luật chuyên ngành làm kéo dài thời gian thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công.
- Trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị có ý kiến đối với các đề xuất của các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư về các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao nhưng chưa được quy định trong bộ thủ tục hành chính hoặc các quy định cụ thể khác. Sau 03 ngày xem như thống nhất với nội dung đề xuất của cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư.
h) Giao Văn phòng UBND thành phố
- Chủ trì, phối hợp với UBND các quận huyện tham mưu UBND thành phố ban hành kế hoạch đền bù giải tỏa các dự án trên địa bàn thành phố năm 2022 ngay từ đầu năm 2022 (chậm nhất tháng 02/2022); đồng thời thường xuyên chủ động theo dõi, kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng của các dự án, tổng hợp báo cáo và đề xuất Lãnh đạo thành phố xử lý các vướng mắc.
- Tham mưu UBND thành phố tiếp tục phân công Lãnh đạo UBND thành phố (Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố) phụ trách địa bàn và lĩnh vực, thủ tục đầu tư trực tiếp để chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của từng dự án cụ thể, tiếp tục phát huy vai trò của 02 tổ công tác liên ngành nhằm kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố (Tổ công tác 509) và tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn về đất đai, quy hoạch, tài chính và các vấn đề có liên quan khác đối với các dự án, khu đất trên địa bàn thành phố (Tổ công tác 602).
i) Giao UBND các quận, huyện
- Chủ tịch Hội đồng giải phóng mặt bằng chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo thành phố về tiến độ và giải phóng mặt bằng các dự án, gồm kế hoạch, tiến độ giải ngân vốn đền bù các dự án do quận, huyện làm chủ đầu tư và của các Chủ đầu tư khác trên địa bàn thực hiện (chi tiết từng quận huyện theo phụ lục đính kèm). Kịp thời báo cáo và đề xuất UBND thành phố các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền. Trên cơ sở tỷ lệ giải ngân có phần kinh phí đền bù giải toả cho địa phương, Hội đồng giải phóng mặt bằng các quận, huyện có cam kết cụ thể về tiến độ hoàn thành giải tỏa đền bù từng khu vực, từng dự án đồng bộ với tiến độ thi công.
- Đối với các trường hợp đã được giải quyết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đúng quy định, thỏa đáng; đã tổ chức tiếp dân, đối thoại theo quy định nhưng vẫn không chấp hành bàn giao mặt bằng thì Chủ tịch Hội đồng giải phóng mặt bằng cương quyết xử lý cưỡng chế, thu hồi mặt bằng theo quy định.
- Khẩn trương rà soát, nghiên cứu việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền liên quan đến giải tỏa, đền bù cho các địa phương; đề nghị các đồng chí Bí thư các quận, huyện ủy, Chủ tịch UBND các quận, huyện nâng cao vai trò trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị tại địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đối với các dự án trên địa bàn, đảm bảo tiến độ giải ngân theo cam kết...

Content:
Giao Sở Tài nguyên và Môi trường
- Chủ trì, phối hợp với UBND các quận huyện tập trung tháo gỡ và hoàn thành thủ tục thu tiền sử dụng đất từ các dự án tồn đọng nhiều năm; khẩn trương rà soát, thống kê chi tiết và sớm ban hành Kế hoạch thu tiền sử dụng đất giai đoạn đoạn 2021-2025 và hằng năm, ban hành Kế hoạch tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất để chủ động, khẩn trương thực hiện các thủ tục liên quan về quy hoạch, về giá...;
- Tăng cường công tác thẩm định giá đất, đấu giá thu tiền giao quyền sử dụng đất; thực hiện các giải pháp thu nợ tiền sử dụng đất, nhất là đối với các dự án, khu đất đã có mặt bằng, đồng thời có biện pháp xử lý kịp thời các trường hợp chậm nộp theo quy định...nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai theo phương án đề ra đáp ứng nhu cầu chi đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
e) Giao Sở Nội vụ
- Căn cứ các nhiệm vụ được giao tại Quyết định này và Quyết định về kế hoạch đền bù giải tỏa năm 2022 để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ làm cơ sở bình xét thi đua của đơn vị trong năm 2022.
- Đối với các cơ quan, đơn vị không hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công thì nghiên cứu, tham mưu UBND thành phố xem xét kiểm điểm trách nhiệm tập thể, người đứng đầu và các cá nhân liên quan.
g) Giao các sở, ngành chuyên môn
- Chịu trách nhiệm tổ chức sắp xếp bộ máy, bố trí nhân sự để rút ngắn thời gian xử lý, đảm bảo chất lượng thẩm định các hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, thủ tục liên quan đến các dự án theo quy định. Tránh trường hợp gần hết thời hạn thẩm định mới xem xét trả hồ sơ để chỉnh sửa, bổ sung.
- Chủ động kịp thời đề xuất, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền. Nghiên cứu tham mưu UBND thành phố kiến nghị với Trung ương điều chỉnh các vướng mắc, bất cập giữa các luật chuyên ngành làm kéo dài thời gian thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công.
- Trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị có ý kiến đối với các đề xuất của các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư về các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao nhưng chưa được quy định trong bộ thủ tục hành chính hoặc các quy định cụ thể khác. Sau 03 ngày xem như thống nhất với nội dung đề xuất của cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư.
h) Giao Văn phòng UBND thành phố
- Chủ trì, phối hợp với UBND các quận huyện tham mưu UBND thành phố ban hành kế hoạch đền bù giải tỏa các dự án trên địa bàn thành phố năm 2022 ngay từ đầu năm 2022 (chậm nhất tháng 02/2022); đồng thời thường xuyên chủ động theo dõi, kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng của các dự án, tổng hợp báo cáo và đề xuất Lãnh đạo thành phố xử lý các vướng mắc.
- Tham mưu UBND thành phố tiếp tục phân công Lãnh đạo UBND thành phố (Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố) phụ trách địa bàn và lĩnh vực, thủ tục đầu tư trực tiếp để chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của từng dự án cụ thể, tiếp tục phát huy vai trò của 02 tổ công tác liên ngành nhằm kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố (Tổ công tác 509) và tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn về đất đai, quy hoạch, tài chính và các vấn đề có liên quan khác đối với các dự án, khu đất trên địa bàn thành phố (Tổ công tác 602).
i) Giao UBND các quận, huyện
- Chủ tịch Hội đồng giải phóng mặt bằng chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo thành phố về tiến độ và giải phóng mặt bằng các dự án, gồm kế hoạch, tiến độ giải ngân vốn đền bù các dự án do quận, huyện làm chủ đầu tư và của các Chủ đầu tư khác trên địa bàn thực hiện (chi tiết từng quận huyện theo phụ lục đính kèm). Kịp thời báo cáo và đề xuất UBND thành phố các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền. Trên cơ sở tỷ lệ giải ngân có phần kinh phí đền bù giải toả cho địa phương, Hội đồng giải phóng mặt bằng các quận, huyện có cam kết cụ thể về tiến độ hoàn thành giải tỏa đền bù từng khu vực, từng dự án đồng bộ với tiến độ thi công.
- Đối với các trường hợp đã được giải quyết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đúng quy định, thỏa đáng; đã tổ chức tiếp dân, đối thoại theo quy định nhưng vẫn không chấp hành bàn giao mặt bằng thì Chủ tịch Hội đồng giải phóng mặt bằng cương quyết xử lý cưỡng chế, thu hồi mặt bằng theo quy định.
- Khẩn trương rà soát, nghiên cứu việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền liên quan đến giải tỏa, đền bù cho các địa phương; đề nghị các đồng chí Bí thư các quận, huyện ủy, Chủ tịch UBND các quận, huyện nâng cao vai trò trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị tại địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đối với các dự án trên địa bàn, đảm bảo tiến độ giải ngân theo cam kết...