Document: Điều 1 Quyết định 1084/QĐ-UBND 2014 sửa chữa công trình thủy lợi tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Type: {"issuing_agency": "Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu", "promulgation_date": "30/05/2014", "sign_number": "1084/QĐ-UBND", "signer": "Trần Ngọc Thới", "type": "Quyết định"}
Issuing Agency: {"issuing_agency": "Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu", "promulgation_date": "30/05/2014", "sign_number": "1084/QĐ-UBND", "signer": "Trần Ngọc Thới", "type": "Quyết định"}
Promulgation Date: {"issuing_agency": "Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu", "promulgation_date": "30/05/2014", "sign_number": "1084/QĐ-UBND", "signer": "Trần Ngọc Thới", "type": "Quyết định"}
Sign Number: {"issuing_agency": "Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu", "promulgation_date": "30/05/2014", "sign_number": "1084/QĐ-UBND", "signer": "Trần Ngọc Thới", "type": "Quyết định"}
Signer: {"issuing_agency": "Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu", "promulgation_date": "30/05/2014", "sign_number": "1084/QĐ-UBND", "signer": "Trần Ngọc Thới", "type": "Quyết định"}

Full Text:
Điều 1 Quyết định 1084/QĐ-UBND 2014 sửa chữa công trình thủy lợi tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có nội dung như sau:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án sửa chữa các hạng mục công trình thủy lợi phục vụ Đông Xuân năm 2013-2014 như sau:
1. Cơ sở pháp lý:
+ Quyết định số 899/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật xây dựng công trình sửa chữa các hạng mục công trình thủy lợi phục vụ Đông Xuân năm 2013-2014, tổng mức đầu tư 2.227.846.000 đồng (hai tỷ, hai trăm hai mươi bảy triệu, tám trăm bốn mươi sáu ngàn đồng chẵn), trong đó:
- Chi phí xây dựng: 1.931.285.511 đồng.
- Chi phí quản lý dự án: 41.563.489 đồng.
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 127.348.520 đồng.
- Chi phí khác: 21.561.175 đồng.
- Chi phí dự phòng: 106.087.935 đồng.
2. Phần công việc đã thực hiện:

Stt

Tên gói thầu

Đơn vị thực hiện

Giá trị (đồng)

Hình thức lựa chọn

Thời gian thực hiện

Văn bản phê duyệt

1

Tư vấn khảo sát lập BC KT-ICT

Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng H.X.D

77.802.331

Chỉ định thầu

30 ngày

Chủ đầu tư

2

Tư vấn thẩm tra TKKTTC-TDT

Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng công trình Vạn Xuân

4.400.000

Chỉ định thầu

30 ngày

Chủ đầu tư

Tổng cộng giá trị đã thực hiện: 82.202.331 đồng (tám mươi hai triệu, hai trăm lẻ hai ngàn, ba trăm ba mươi mốt đồng)

3. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu: Chi phí quản lý dự án, chi phí khác và chi phí dự phòng có giá trị 156.209.255 đồng (một trăm năm mươi sáu triệu, hai trăm lẻ chín ngàn, hai trăm năm mươi lăm đồng).
4. Phần kế hoạch đấu thầu:

Stt

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Thời gian thực hiện hợp đồng

Loại hợp đồng

1

Tư vấn lập HSYC

2.156.921

Chỉ định thầu

Quý 3/2014

20 ngày

Theo tỷ lệ %

2

Tư vấn đánh giá HSĐX

3.235.381

Tự thực hiện

Quý 3/2014

10 ngày

Theo tỷ lệ %

3

Tư vấn giám sát thi công xây dựng

39.753.887

Chỉ định thầu

Quý 3/2014

2 tháng

Theo tỷ lệ %

4

Bảo hiểm công trình

13.002.714

Chỉ định thầu

Quý 3/2014

2 tháng

Trọn gói

5

Xây dựng công trình

1.931.285.511

Chỉ định thầu

Quý 3/2014

3 tháng

Theo đơn giá cố định

Tổng cộng giá gói thầu: 1.989.434.414 đồng (một tỷ, chín trăm tám mươi chín triệu, bốn trăm ba mươi bốn ngàn, bốn trăm mười bốn đồng)

5. Nguồn tài chính: Ngân sách tỉnh (vốn sự nghiệp).
Trung tâm Quản lý, khai thác công trình thủy lợi là chủ đầu tư dự án sửa chữa các hạng mục công trình thủy lợi phục vụ Đông Xuân năm 2013-2014 chịu trách nhiệm thực hiện kế hoạch đấu thầu theo đúng các quy định hiện hành.

Content:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án sửa chữa các hạng mục công trình thủy lợi phục vụ Đông Xuân năm 2013-2014 như sau:
1. Cơ sở pháp lý:
+ Quyết định số 899/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật xây dựng công trình sửa chữa các hạng mục công trình thủy lợi phục vụ Đông Xuân năm 2013-2014, tổng mức đầu tư 2.227.846.000 đồng (hai tỷ, hai trăm hai mươi bảy triệu, tám trăm bốn mươi sáu ngàn đồng chẵn), trong đó:
- Chi phí xây dựng: 1.931.285.511 đồng.
- Chi phí quản lý dự án: 41.563.489 đồng.
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 127.348.520 đồng.
- Chi phí khác: 21.561.175 đồng.
- Chi phí dự phòng: 106.087.935 đồng.
2. Phần công việc đã thực hiện:

Stt

Tên gói thầu

Đơn vị thực hiện

Giá trị (đồng)

Hình thức lựa chọn

Thời gian thực hiện

Văn bản phê duyệt

1

Tư vấn khảo sát lập BC KT-ICT

Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng H.X.D

77.802.331

Chỉ định thầu

30 ngày

Chủ đầu tư

2

Tư vấn thẩm tra TKKTTC-TDT

Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng công trình Vạn Xuân

4.400.000

Chỉ định thầu

30 ngày

Chủ đầu tư

Tổng cộng giá trị đã thực hiện: 82.202.331 đồng (tám mươi hai triệu, hai trăm lẻ hai ngàn, ba trăm ba mươi mốt đồng)

3. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu: Chi phí quản lý dự án, chi phí khác và chi phí dự phòng có giá trị 156.209.255 đồng (một trăm năm mươi sáu triệu, hai trăm lẻ chín ngàn, hai trăm năm mươi lăm đồng).
4. Phần kế hoạch đấu thầu:

Stt

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Thời gian thực hiện hợp đồng

Loại hợp đồng

1

Tư vấn lập HSYC

2.156.921

Chỉ định thầu

Quý 3/2014

20 ngày

Theo tỷ lệ %

2

Tư vấn đánh giá HSĐX

3.235.381

Tự thực hiện

Quý 3/2014

10 ngày

Theo tỷ lệ %

3

Tư vấn giám sát thi công xây dựng

39.753.887

Chỉ định thầu

Quý 3/2014

2 tháng

Theo tỷ lệ %

4

Bảo hiểm công trình

13.002.714

Chỉ định thầu

Quý 3/2014

2 tháng

Trọn gói

5

Xây dựng công trình

1.931.285.511

Chỉ định thầu

Quý 3/2014

3 tháng

Theo đơn giá cố định

Tổng cộng giá gói thầu: 1.989.434.414 đồng (một tỷ, chín trăm tám mươi chín triệu, bốn trăm ba mươi bốn ngàn, bốn trăm mười bốn đồng)

5. Nguồn tài chính: Ngân sách tỉnh (vốn sự nghiệp).
Trung tâm Quản lý, khai thác công trình thủy lợi là chủ đầu tư dự án sửa chữa các hạng mục công trình thủy lợi phục vụ Đông Xuân năm 2013-2014 chịu trách nhiệm thực hiện kế hoạch đấu thầu theo đúng các quy định hiện hành.