Document: Điều 1 Quyết định 1365/QĐ-UBND điều chỉnh Báo cáo kỹ thuật công trình Xây dựng tái định cư Ninh Bình 2016

Type: {"issuing_agency": "Tỉnh Ninh Bình", "promulgation_date": "19/10/2016", "sign_number": "1365/QĐ-UBND", "signer": "Nguyễn Ngọc Thạch", "type": "Quyết định"}
Issuing Agency: {"issuing_agency": "Tỉnh Ninh Bình", "promulgation_date": "19/10/2016", "sign_number": "1365/QĐ-UBND", "signer": "Nguyễn Ngọc Thạch", "type": "Quyết định"}
Promulgation Date: {"issuing_agency": "Tỉnh Ninh Bình", "promulgation_date": "19/10/2016", "sign_number": "1365/QĐ-UBND", "signer": "Nguyễn Ngọc Thạch", "type": "Quyết định"}
Sign Number: {"issuing_agency": "Tỉnh Ninh Bình", "promulgation_date": "19/10/2016", "sign_number": "1365/QĐ-UBND", "signer": "Nguyễn Ngọc Thạch", "type": "Quyết định"}
Signer: {"issuing_agency": "Tỉnh Ninh Bình", "promulgation_date": "19/10/2016", "sign_number": "1365/QĐ-UBND", "signer": "Nguyễn Ngọc Thạch", "type": "Quyết định"}

Full Text:
Điều 1 Quyết định 1365/QĐ-UBND điều chỉnh Báo cáo kỹ thuật công trình Xây dựng tái định cư Ninh Bình 2016 có nội dung như sau:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư phục vụ GPMB dự án xây dựng tuyến đường kết nối giữa đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với Quốc lộ 1 tại xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, với các nội dung như sau:
1. Nội dung và quy mô các hạng mục điều chỉnh, bổ sung:
1.1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung: San lấp mặt bằng.
1.2. Quy mô sau điều chỉnh, bổ sung:
- Diện tích san lấp: Điều chỉnh tăng từ 3.570m2 lên 6.126,54m2.
- Cao độ san lấp khống chế: Điều chỉnh tăng từ (+2,5)m lên (+3,20)m.
- Chiều cao san lấp trung bình: Điều chỉnh tăng từ 1,62m lên 2,32m.
2. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh, bổ sung:

Hạng mục

Giá trị đã phê duyệt tại Quyết định số 478/QĐ-UBND ngày 07/4/2016

Giá trị điều chỉnh, bổ sung

Giá trị sau điều chỉnh, bổ sung

Chi phí xây dựng

8.512.955.000

1.227.249.585

9.740.204.585

Chi phí Quản lý DA

164.455.000

23.708.231

188.163.231

Chi phí Tư vấn đầu tư

595.388.000

73.285.823

668.673.823

Chi phí khác

90.765.000

117.657.052

208.422.052

Chi phí GPMB

1.837.000.000

2.791.877.563

4.628.877.563

Chi phí dự phòng

295.889.000

72.095.034

367.984.034

Tổng cộng

11.496.452.000

4.305.873.000

15.802.325.000

3. Cơ cấu nguồn vốn:
- Nguồn kinh phí hỗ trợ GPMB, TĐC của dự án thành phần đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối giữa đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với Quốc lộ 1 đối với phạm vi bị ảnh hưởng bởi dự án.
- Nguồn thu từ việc giao đất cho các hộ dân khi vào Khu tái định cư trên cơ sở giá đất được UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.
- Nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất của các lô đất còn lại.
4. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 478/QĐ-UBND ngày 07/4/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình.

Content:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư phục vụ GPMB dự án xây dựng tuyến đường kết nối giữa đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với Quốc lộ 1 tại xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, với các nội dung như sau:
1. Nội dung và quy mô các hạng mục điều chỉnh, bổ sung:
1.1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung: San lấp mặt bằng.
1.2. Quy mô sau điều chỉnh, bổ sung:
- Diện tích san lấp: Điều chỉnh tăng từ 3.570m2 lên 6.126,54m2.
- Cao độ san lấp khống chế: Điều chỉnh tăng từ (+2,5)m lên (+3,20)m.
- Chiều cao san lấp trung bình: Điều chỉnh tăng từ 1,62m lên 2,32m.
2. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh, bổ sung:

Hạng mục

Giá trị đã phê duyệt tại Quyết định số 478/QĐ-UBND ngày 07/4/2016

Giá trị điều chỉnh, bổ sung

Giá trị sau điều chỉnh, bổ sung

Chi phí xây dựng

8.512.955.000

1.227.249.585

9.740.204.585

Chi phí Quản lý DA

164.455.000

23.708.231

188.163.231

Chi phí Tư vấn đầu tư

595.388.000

73.285.823

668.673.823

Chi phí khác

90.765.000

117.657.052

208.422.052

Chi phí GPMB

1.837.000.000

2.791.877.563

4.628.877.563

Chi phí dự phòng

295.889.000

72.095.034

367.984.034

Tổng cộng

11.496.452.000

4.305.873.000

15.802.325.000

3. Cơ cấu nguồn vốn:
- Nguồn kinh phí hỗ trợ GPMB, TĐC của dự án thành phần đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối giữa đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với Quốc lộ 1 đối với phạm vi bị ảnh hưởng bởi dự án.
- Nguồn thu từ việc giao đất cho các hộ dân khi vào Khu tái định cư trên cơ sở giá đất được UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.
- Nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất của các lô đất còn lại.
4. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 478/QĐ-UBND ngày 07/4/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình.