Document: Điểm a Khoản 3 Điều 1 Quyết định 352/QĐ-UBND 2022 thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công Quảng Nam

Type: {"issuing_agency": "Tỉnh Quảng Nam", "promulgation_date": "10/02/2022", "sign_number": "352/QĐ-UBND", "signer": "Lê Trí Thanh", "type": "Quyết định"}
Issuing Agency: {"issuing_agency": "Tỉnh Quảng Nam", "promulgation_date": "10/02/2022", "sign_number": "352/QĐ-UBND", "signer": "Lê Trí Thanh", "type": "Quyết định"}
Promulgation Date: {"issuing_agency": "Tỉnh Quảng Nam", "promulgation_date": "10/02/2022", "sign_number": "352/QĐ-UBND", "signer": "Lê Trí Thanh", "type": "Quyết định"}
Sign Number: {"issuing_agency": "Tỉnh Quảng Nam", "promulgation_date": "10/02/2022", "sign_number": "352/QĐ-UBND", "signer": "Lê Trí Thanh", "type": "Quyết định"}
Signer: {"issuing_agency": "Tỉnh Quảng Nam", "promulgation_date": "10/02/2022", "sign_number": "352/QĐ-UBND", "signer": "Lê Trí Thanh", "type": "Quyết định"}

Full Text:
Điểm a Khoản 3 Điều 1 Quyết định 352/QĐ-UBND 2022 thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công Quảng Nam

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 (bao gồm kế hoạch vốn năm 2021 được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022) của tỉnh Quảng Nam, với các nội dung chính sau:
...
3. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022
Để thực hiện mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 và kế hoạch vốn đầu tư năm 2021 kéo dài được cấp thẩm quyền cho phép, yêu cầu thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, địa phương và chủ đầu tư tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau:
3.1. Quyết liệt ngay từ đầu năm trong chỉ đạo, đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh thực hiện giải ngân vốn đầu tư công; chủ động rà soát và báo cáo các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện giải ngân vốn đầu tư công
Các dự án hoàn thành năm 2022: tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành các hạng mục công trình, thực hiện tốt công tác nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn cho nhà thầu; khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành gửi cơ quan tài chính thẩm định, trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định.
Các dự án chuyển tiếp: đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, trong đó lưu ý các dự án chuyển tiếp có khả năng hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2022 nhằm phát huy hiệu quả đầu tư; tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý, nghiệm thu khối lượng thực hiện để giải ngân kế hoạch vốn cho nhà thầu.
Các dự án mới: đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, hoàn thành sớm thủ tục đầu tư và đấu thầu thi công, đảm bảo dự án được triển khai đúng tiến độ.
Các dự án ODA: khẩn trương thực hiện các thủ tục đầu tư theo yêu cầu Nhà tài trợ; nhanh chóng hoàn thành các thủ tục điều chỉnh, bổ sung dự án; rà soát lại nhu cầu kế hoạch vốn nước ngoài năm 2022 để đẩy nhanh tiến độ giải ngân theo đúng thời gian quy định và cam kết với nhà tài trợ.
Các ngành, chủ đầu tư và địa phương thường xuyên phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư ngay từ giai đoạn đầu và tổng hợp những khó khăn, vướng mắc hằng tháng báo cáo cấp thẩm quyền tháo gỡ kịp thời.
3.2. Kiên quyết điều chuyển (cắt giảm và bổ sung) kế hoạch vốn năm 2022
Căn cứ báo cáo bằng văn bản của Kho bạc Nhà nước tỉnh, các chủ đầu tư và số liệu cập nhật trên Hệ thống thông tin quản lý dự án đầu tư sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh về tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 của các dự án, kiên quyết cắt giảm kế hoạch vốn năm 2022 của các chương trình, dự án giải ngân thấp để bổ sung vốn các dự án có hồ sơ giải ngân ngay khi kế hoạch vốn được bổ sung. Cụ thể:
a) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh, Sở Tài chính thường xuyên rà soát, tham mưu UBND tỉnh cắt giảm, điều chuyển kế hoạch vốn năm 2022 và kế hoạch vốn năm 2021 kéo dài (ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh, vốn nước ngoài) của các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, các dự án không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn được giao trong năm 2022 sang các dự án có hồ sơ giải ngân, có nhu cầu bổ sung vốn.
Đối với những dự án khởi công mới năm 2022 đã được HĐND tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư và UBND tỉnh đã giao chủ đầu tư thực hiện dự án tại Quyết định 2342/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 và Quyết định số 2381/QĐ-UBND ngày 20/8/2021[1]: Đến ngày 31/3/2022, nếu chưa được cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt dự án sẽ điều chuyển, cắt giảm kế hoạch vốn năm 2022.
Đối với những dự án khởi công mới năm 2022 được HĐND tỉnh thống nhất tại Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 về kế hoạch đầu tư công năm 2022: Đến ngày 31/5/2022, nếu chưa được cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt dự án sẽ điều chuyển, cắt giảm kế hoạch vốn năm 2022.
Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm chủ trì tổng hợp, tham mưu điều chuyển kế hoạch vốn năm 2022 nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh; điều chỉnh kế hoạch vốn nước ngoài năm 2022 phần vốn tỉnh vay lại, hoàn trả Trung ương vốn nước ngoài ngân sách Trung ương cấp phát tại các thời điểm sau:
- Từ ngày 01/7/2022, căn cứ vào tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn và đề nghị của các chủ đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động tham mưu UBND tỉnh điều chuyển kế hoạch vốn năm 2022.
- Từ ngày 01/9/2022:
+ Đối với kế hoạch vốn năm 2022 ngân sách Trung ương: đến hết ngày 30/8/2022 dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 60%, sẽ cắt giảm, điều chuyển cho các dự án khác có hồ sơ giải ngân ngay sau khi bổ sung kế hoạch vốn hoặc nộp trả về ngân sách Trung ương[2].
+ Đối với kế hoạch vốn năm 2022 ngân sách tỉnh: trường hợp các dự án được giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 tại dự toán đầu năm nhưng đến hết ngày 30/8/2022 giải ngân dưới 60% kế hoạch vốn đã bố trí; chủ đầu tư không có văn bản báo cáo giải trình, đề nghị xử lý vướng mắc giải ngân chậm sẽ cắt giảm, điều chuyển kế hoạch vốn năm 2022 sang cho các dự án khác.
Các chủ đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố khi nhận được quyết định cắt giảm kế hoạch vốn năm 2022 của UBND tỉnh: Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc phải lập thủ tục nộp trả ngân sách tỉnh đối với kế hoạch vốn ngân sách tỉnh để Sở Tài chính nhập dự toán trên hệ thống Tabmis đảm bảo đúng thời gian quy định.

Content:
Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh, Sở Tài chính thường xuyên rà soát, tham mưu UBND tỉnh cắt giảm, điều chuyển kế hoạch vốn năm 2022 và kế hoạch vốn năm 2021 kéo dài (ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh, vốn nước ngoài) của các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, các dự án không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn được giao trong năm 2022 sang các dự án có hồ sơ giải ngân, có nhu cầu bổ sung vốn.
Đối với những dự án khởi công mới năm 2022 đã được HĐND tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư và UBND tỉnh đã giao chủ đầu tư thực hiện dự án tại Quyết định 2342/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 và Quyết định số 2381/QĐ-UBND ngày 20/8/2021[1]: Đến ngày 31/3/2022, nếu chưa được cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt dự án sẽ điều chuyển, cắt giảm kế hoạch vốn năm 2022.
Đối với những dự án khởi công mới năm 2022 được HĐND tỉnh thống nhất tại Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 về kế hoạch đầu tư công năm 2022: Đến ngày 31/5/2022, nếu chưa được cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt dự án sẽ điều chuyển, cắt giảm kế hoạch vốn năm 2022.
Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm chủ trì tổng hợp, tham mưu điều chuyển kế hoạch vốn năm 2022 nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh; điều chỉnh kế hoạch vốn nước ngoài năm 2022 phần vốn tỉnh vay lại, hoàn trả Trung ương vốn nước ngoài ngân sách Trung ương cấp phát tại các thời điểm sau:
- Từ ngày 01/7/2022, căn cứ vào tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn và đề nghị của các chủ đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động tham mưu UBND tỉnh điều chuyển kế hoạch vốn năm 2022.
- Từ ngày 01/9/2022:
+ Đối với kế hoạch vốn năm 2022 ngân sách Trung ương: đến hết ngày 30/8/2022 dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 60%, sẽ cắt giảm, điều chuyển cho các dự án khác có hồ sơ giải ngân ngay sau khi bổ sung kế hoạch vốn hoặc nộp trả về ngân sách Trung ương[2].
+ Đối với kế hoạch vốn năm 2022 ngân sách tỉnh: trường hợp các dự án được giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 tại dự toán đầu năm nhưng đến hết ngày 30/8/2022 giải ngân dưới 60% kế hoạch vốn đã bố trí; chủ đầu tư không có văn bản báo cáo giải trình, đề nghị xử lý vướng mắc giải ngân chậm sẽ cắt giảm, điều chuyển kế hoạch vốn năm 2022 sang cho các dự án khác.
Các chủ đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố khi nhận được quyết định cắt giảm kế hoạch vốn năm 2022 của UBND tỉnh: Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc phải lập thủ tục nộp trả ngân sách tỉnh đối với kế hoạch vốn ngân sách tỉnh để Sở Tài chính nhập dự toán trên hệ thống Tabmis đảm bảo đúng thời gian quy định.