Document: Điều 1 Quyết định 2137/QĐ-UBND 2017 lựa chọn nhà thầu Cải tạo nâng cấp Bệnh viện đa khoa Quảng Nam

Type: {"issuing_agency": "Tỉnh Quảng Nam", "promulgation_date": "14/06/2017", "sign_number": "2137/QĐ-UBND", "signer": "Lê Văn Thanh", "type": "Quyết định"}
Issuing Agency: {"issuing_agency": "Tỉnh Quảng Nam", "promulgation_date": "14/06/2017", "sign_number": "2137/QĐ-UBND", "signer": "Lê Văn Thanh", "type": "Quyết định"}
Promulgation Date: {"issuing_agency": "Tỉnh Quảng Nam", "promulgation_date": "14/06/2017", "sign_number": "2137/QĐ-UBND", "signer": "Lê Văn Thanh", "type": "Quyết định"}
Sign Number: {"issuing_agency": "Tỉnh Quảng Nam", "promulgation_date": "14/06/2017", "sign_number": "2137/QĐ-UBND", "signer": "Lê Văn Thanh", "type": "Quyết định"}
Signer: {"issuing_agency": "Tỉnh Quảng Nam", "promulgation_date": "14/06/2017", "sign_number": "2137/QĐ-UBND", "signer": "Lê Văn Thanh", "type": "Quyết định"}

Full Text:
Điều 1 Quyết định 2137/QĐ-UBND 2017 lựa chọn nhà thầu Cải tạo nâng cấp Bệnh viện đa khoa Quảng Nam có nội dung như sau:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam với các nội dung như sau:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Tư vấn lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT các gói thầu tư vấn lập bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán và khảo sát địa chất công trình

2.152.000

Chỉ định thầu

Quý II/2017

Trọn gói

60 ngày

2

Lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT gói thầu tư vấn kiểm toán

2.000.000

Chỉ định thầu

Quý II/2018

60 ngày

3

Lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT gói thầu xây dựng, cung cấp và lắp đặt xây lắp

85.089.000

Chỉ định thầu

Quý II/2017

60 ngày

4

Lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị y tế

29.478.000

Chỉ định thầu

Quý III/2017

60 ngày

5

Tư vấn lập Bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán và khảo sát địa chất công trình

1.445.594.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Quý II/2017

30 ngày

6

Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC - dự toán và khảo sát địa chất công trình

138.494.000

Chỉ định thầu

Quý II/2017

15 ngày

7

Tư vấn thẩm định giá thiết bị

57.700.000

Chỉ định thầu

Quý II/2017

15 ngày

8

Tư vấn giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị xây lắp

985.374.000

Tự thực hiện

Quý III/2017

Theo tiến độ thi công xây dựng

9

Tư vấn giám sát cung cấp, lắp đặt thiết bị y tế

117.912.000

Chỉ định thầu

Quý III/2017

Theo tiến độ cung cấp, lắp đặt thiết bị

10

Tư vấn Kiểm toán

523.599.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Quý II/2018

45 ngày

11

Bảo hiểm công trình

73.886.000

Chỉ định thầu

Quý III/2017

Trọn gói

Theo tiến độ thi công xây dựng

12

Phòng chống, mối mọt

400.000.000

Chỉ định thầu

Quý III/2017

Trọn gói

Phù hợp theo tiến độ thi công xây dựng

13

Xây dựng hạng mục: Xây mới Khối Khoa ngoại, Khối Khoa cấp cứu - Hồi sức tích cực chống độc, hành lang nối Khoa ngoại với hành lang hiện trạng; Cải tạo tầng 4 Khoa khám; Các hạng mục phụ trợ; cung cấp, lắp đặt thiết bị xây lắp

47.011.414.000 Trong đó: Xây dựng, thiết bị (41.341.468.000 đồng); Hạng mục chung (1.202.798.000 đồng); Dự phòng trượt giá (2.339.935.000 đồng) và phát sinh khối lượng (2.127.213.000 đồng)

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Quý III/2017

Đơn giá cố định

540 ngày

14

Cung cấp và lắp đặt thiết bị y tế

15.549.645.000 Trong đó: chi phí thiết bị (14.739.000.000 đồng); chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá (810.645.000 đồng)

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Quý III/2017

Trọn gói

350 ngày

Tổng cộng

66.422.337.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi sáu tỷ bốn trăm hai mươi hai triệu ba trăm ba mươi bảy nghìn đồng chẵn)

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.
- Phương thức đấu thầu:
+ Các gói thầu lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ
+ Gói thầu lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

Content:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam với các nội dung như sau:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Tư vấn lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT các gói thầu tư vấn lập bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán và khảo sát địa chất công trình

2.152.000

Chỉ định thầu

Quý II/2017

Trọn gói

60 ngày

2

Lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT gói thầu tư vấn kiểm toán

2.000.000

Chỉ định thầu

Quý II/2018

60 ngày

3

Lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT gói thầu xây dựng, cung cấp và lắp đặt xây lắp

85.089.000

Chỉ định thầu

Quý II/2017

60 ngày

4

Lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị y tế

29.478.000

Chỉ định thầu

Quý III/2017

60 ngày

5

Tư vấn lập Bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán và khảo sát địa chất công trình

1.445.594.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Quý II/2017

30 ngày

6

Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC - dự toán và khảo sát địa chất công trình

138.494.000

Chỉ định thầu

Quý II/2017

15 ngày

7

Tư vấn thẩm định giá thiết bị

57.700.000

Chỉ định thầu

Quý II/2017

15 ngày

8

Tư vấn giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị xây lắp

985.374.000

Tự thực hiện

Quý III/2017

Theo tiến độ thi công xây dựng

9

Tư vấn giám sát cung cấp, lắp đặt thiết bị y tế

117.912.000

Chỉ định thầu

Quý III/2017

Theo tiến độ cung cấp, lắp đặt thiết bị

10

Tư vấn Kiểm toán

523.599.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Quý II/2018

45 ngày

11

Bảo hiểm công trình

73.886.000

Chỉ định thầu

Quý III/2017

Trọn gói

Theo tiến độ thi công xây dựng

12

Phòng chống, mối mọt

400.000.000

Chỉ định thầu

Quý III/2017

Trọn gói

Phù hợp theo tiến độ thi công xây dựng

13

Xây dựng hạng mục: Xây mới Khối Khoa ngoại, Khối Khoa cấp cứu - Hồi sức tích cực chống độc, hành lang nối Khoa ngoại với hành lang hiện trạng; Cải tạo tầng 4 Khoa khám; Các hạng mục phụ trợ; cung cấp, lắp đặt thiết bị xây lắp

47.011.414.000 Trong đó: Xây dựng, thiết bị (41.341.468.000 đồng); Hạng mục chung (1.202.798.000 đồng); Dự phòng trượt giá (2.339.935.000 đồng) và phát sinh khối lượng (2.127.213.000 đồng)

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Quý III/2017

Đơn giá cố định

540 ngày

14

Cung cấp và lắp đặt thiết bị y tế

15.549.645.000 Trong đó: chi phí thiết bị (14.739.000.000 đồng); chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá (810.645.000 đồng)

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Quý III/2017

Trọn gói

350 ngày

Tổng cộng

66.422.337.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi sáu tỷ bốn trăm hai mươi hai triệu ba trăm ba mươi bảy nghìn đồng chẵn)

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.
- Phương thức đấu thầu:
+ Các gói thầu lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ
+ Gói thầu lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ