Document: Khoản 4 Điều 2 Quyết định 141/QĐ-UBND 2023 thực hiện Nghị quyết 53/NQ-HĐND Đồng Nai khóa X

Type: {"issuing_agency": "Tỉnh Đồng Nai", "promulgation_date": "02/02/2023", "sign_number": "141/QĐ-UBND", "signer": "Cao Tiến Dũng", "type": "Quyết định"}
Issuing Agency: {"issuing_agency": "Tỉnh Đồng Nai", "promulgation_date": "02/02/2023", "sign_number": "141/QĐ-UBND", "signer": "Cao Tiến Dũng", "type": "Quyết định"}
Promulgation Date: {"issuing_agency": "Tỉnh Đồng Nai", "promulgation_date": "02/02/2023", "sign_number": "141/QĐ-UBND", "signer": "Cao Tiến Dũng", "type": "Quyết định"}
Sign Number: {"issuing_agency": "Tỉnh Đồng Nai", "promulgation_date": "02/02/2023", "sign_number": "141/QĐ-UBND", "signer": "Cao Tiến Dũng", "type": "Quyết định"}
Signer: {"issuing_agency": "Tỉnh Đồng Nai", "promulgation_date": "02/02/2023", "sign_number": "141/QĐ-UBND", "signer": "Cao Tiến Dũng", "type": "Quyết định"}

Full Text:
Khoản 4 Điều 2 Quyết định 141/QĐ-UBND 2023 thực hiện Nghị quyết 53/NQ-HĐND Đồng Nai khóa X

Điều 2. Giao các sở, ngành thực hiện các nhiệm vụ sau:
...
4. Về xây dựng các khu tái định cư để phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh
Để đảm bảo tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của 02 dự án quan trọng quốc gia (đường Vành đai 3; cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu) theo chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau:
a) Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan tiếp tục theo dõi việc triển khai thực hiện các khu tái định cư của các địa phương để kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết đảm bảo phục vụ tái định cư và công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh trong tháng 6/2023.
b) Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các địa phương rà soát nhu cầu tái định cư thực tế trên địa bàn tỉnh để sắp xếp thứ tự ưu tiên đối với các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công, dự án thu hồi đất, đồng thời nghiên cứu việc huy động các nguồn lực khác, trong đó ưu tiên triển khai đầu tư các khu tái định cư đảm bảo nguồn vốn và tiến độ phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh trong tháng 6/2023.
c) Giao UBND thành phố Biên Hòa chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan rà soát các khu tái định cư đã đầu tư để nghiên cứu bố trí tái định cư phục vụ bồi thường giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; tiếp tục rà soát các khu đất đã phù hợp quy hoạch, thuận lợi trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đảm bảo triển khai nhanh việc lập hồ sơ đầu tư các khu tái định cư, đảm bảo triển khai trong năm quý II năm 2023 để phục vụ cho dự án; khẩn trương thực hiện các thủ tục đầu tư, xây dựng các khu tái định cư đã đề xuất, trong đó đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chi tiết 1/500, chủ trương đầu tư, dự án đầu tư. Tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh trong tháng 6/2023.
d) Giao UBND huyện Nhơn Trạch chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tiếp tục chỉ đạo các cơ quan trực thuộc khẩn trương thực hiện các công việc tiếp theo nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư hoàn thành trong năm 2023 để bố trí tái định cư, đảm bảo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh. Tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh trong tháng 6/2023.
e) Giao UBND huyện Long Thành chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để sớm đấu thầu lựa chọn đơn vị thi công trong năm 2022 đối với khu tái định cư tại xã Long Đức và triển khai Khu tái định cư Long Phước trong quý II năm 2023, nhằm đảm bảo đúng tiến độ bàn giao mặt bằng dự án theo chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ. Tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh trong tháng 6/2023.

Content:
Về xây dựng các khu tái định cư để phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh
Để đảm bảo tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của 02 dự án quan trọng quốc gia (đường Vành đai 3; cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu) theo chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau:
a) Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan tiếp tục theo dõi việc triển khai thực hiện các khu tái định cư của các địa phương để kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết đảm bảo phục vụ tái định cư và công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh trong tháng 6/2023.
b) Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các địa phương rà soát nhu cầu tái định cư thực tế trên địa bàn tỉnh để sắp xếp thứ tự ưu tiên đối với các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công, dự án thu hồi đất, đồng thời nghiên cứu việc huy động các nguồn lực khác, trong đó ưu tiên triển khai đầu tư các khu tái định cư đảm bảo nguồn vốn và tiến độ phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh trong tháng 6/2023.
c) Giao UBND thành phố Biên Hòa chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan rà soát các khu tái định cư đã đầu tư để nghiên cứu bố trí tái định cư phục vụ bồi thường giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; tiếp tục rà soát các khu đất đã phù hợp quy hoạch, thuận lợi trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đảm bảo triển khai nhanh việc lập hồ sơ đầu tư các khu tái định cư, đảm bảo triển khai trong năm quý II năm 2023 để phục vụ cho dự án; khẩn trương thực hiện các thủ tục đầu tư, xây dựng các khu tái định cư đã đề xuất, trong đó đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chi tiết 1/500, chủ trương đầu tư, dự án đầu tư. Tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh trong tháng 6/2023.
d) Giao UBND huyện Nhơn Trạch chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tiếp tục chỉ đạo các cơ quan trực thuộc khẩn trương thực hiện các công việc tiếp theo nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư hoàn thành trong năm 2023 để bố trí tái định cư, đảm bảo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh. Tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh trong tháng 6/2023.
e) Giao UBND huyện Long Thành chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để sớm đấu thầu lựa chọn đơn vị thi công trong năm 2022 đối với khu tái định cư tại xã Long Đức và triển khai Khu tái định cư Long Phước trong quý II năm 2023, nhằm đảm bảo đúng tiến độ bàn giao mặt bằng dự án theo chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ. Tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh trong tháng 6/2023.