Document: Điểm a Khoản 1 Điều 1 Quyết định 2125/QĐ-UBND dự án đầu tư xây dựng đường Păng Tiên Đạ Nghịt Lạc Dương Lâm Đồng 2016

Type: {"issuing_agency": "Tỉnh Lâm Đồng", "promulgation_date": "23/09/2016", "sign_number": "2125/QĐ-UBND", "signer": "Phạm S", "type": "Quyết định"}
Issuing Agency: {"issuing_agency": "Tỉnh Lâm Đồng", "promulgation_date": "23/09/2016", "sign_number": "2125/QĐ-UBND", "signer": "Phạm S", "type": "Quyết định"}
Promulgation Date: {"issuing_agency": "Tỉnh Lâm Đồng", "promulgation_date": "23/09/2016", "sign_number": "2125/QĐ-UBND", "signer": "Phạm S", "type": "Quyết định"}
Sign Number: {"issuing_agency": "Tỉnh Lâm Đồng", "promulgation_date": "23/09/2016", "sign_number": "2125/QĐ-UBND", "signer": "Phạm S", "type": "Quyết định"}
Signer: {"issuing_agency": "Tỉnh Lâm Đồng", "promulgation_date": "23/09/2016", "sign_number": "2125/QĐ-UBND", "signer": "Phạm S", "type": "Quyết định"}

Full Text:
Điểm a Khoản 1 Điều 1 Quyết định 2125/QĐ-UBND dự án đầu tư xây dựng đường Păng Tiên Đạ Nghịt Lạc Dương Lâm Đồng 2016

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng đường Păng Tiên- Đạ Nghịt, huyện Lạc Dương đã được phê duyệt tại Quyết định số 2906/QĐ-UBND ngày 18/10/2007, Quyết định số 1207/QĐ-UBND ngày 16/5/2008 và Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 18/4/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; cụ thể như sau:
1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:
a) Nội dung, quy mô đầu tư:
- Bổ sung khối lượng đào đất sạt lở đoạn từ cọc TC13 (Km9+580.71) đến cọc C75 (Km9+710.20).
- Điều phối đất đào đắp nền đường, điều chỉnh cự ly vận chuyển đất đắp, đất thừa đi đổ.
- Gia cố bổ sung các đoạn mương đất bằng kết cấu đá hộc xây vữa M100.
- Bổ sung cống tròn D100 tại cọc C59 (Km8+718.25).
- Bổ sung cọc tiêu tại các vị trí đào sâu, đắp cao.
- Bổ sung 80m kè chắn bằng kết cấu đá hộc xây vữa M100 tại vị trí cọc TC11 giao với đường giao thông thôn Păng Tiên.

Content:
Nội dung, quy mô đầu tư:
- Bổ sung khối lượng đào đất sạt lở đoạn từ cọc TC13 (Km9+580.71) đến cọc C75 (Km9+710.20).
- Điều phối đất đào đắp nền đường, điều chỉnh cự ly vận chuyển đất đắp, đất thừa đi đổ.
- Gia cố bổ sung các đoạn mương đất bằng kết cấu đá hộc xây vữa M100.
- Bổ sung cống tròn D100 tại cọc C59 (Km8+718.25).
- Bổ sung cọc tiêu tại các vị trí đào sâu, đắp cao.
- Bổ sung 80m kè chắn bằng kết cấu đá hộc xây vữa M100 tại vị trí cọc TC11 giao với đường giao thông thôn Păng Tiên.