Document: Điều 1 Quyết định 777/QĐ-UBND.HC lựa nhà thầu thực hiện xây dựng Hệ thống xử lý môi trường Đồng Tháp 2016

Type: {"issuing_agency": "Tỉnh Đồng Tháp", "promulgation_date": "01/07/2016", "sign_number": "777/QĐ-UBND.HC", "signer": "Nguyễn Thanh Hùng", "type": "Quyết định"}
Issuing Agency: {"issuing_agency": "Tỉnh Đồng Tháp", "promulgation_date": "01/07/2016", "sign_number": "777/QĐ-UBND.HC", "signer": "Nguyễn Thanh Hùng", "type": "Quyết định"}
Promulgation Date: {"issuing_agency": "Tỉnh Đồng Tháp", "promulgation_date": "01/07/2016", "sign_number": "777/QĐ-UBND.HC", "signer": "Nguyễn Thanh Hùng", "type": "Quyết định"}
Sign Number: {"issuing_agency": "Tỉnh Đồng Tháp", "promulgation_date": "01/07/2016", "sign_number": "777/QĐ-UBND.HC", "signer": "Nguyễn Thanh Hùng", "type": "Quyết định"}
Signer: {"issuing_agency": "Tỉnh Đồng Tháp", "promulgation_date": "01/07/2016", "sign_number": "777/QĐ-UBND.HC", "signer": "Nguyễn Thanh Hùng", "type": "Quyết định"}

Full Text:
Điều 1 Quyết định 777/QĐ-UBND.HC lựa nhà thầu thực hiện xây dựng Hệ thống xử lý môi trường Đồng Tháp 2016 có nội dung như sau:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án đầu tư xây dựng Hệ thống xử lý môi trường nước thải và chất thải rắn cải thiện môi trường Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đồng Tháp, với những nội dung như sau:
1. Phần công việc đã thực hiện:

STT

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Giá trị thực hiện (tr. đồng)

1

Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi

Công ty TNHH Môi trường ACE

68,726

2

Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi

Sở Xây dựng

0,515

3

Tư vấn thẩm định giá thiết bị

Công ty TNHH Thẩm định giá Thiên Đức

30,800

4

Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công - dự toán

Công ty TNHH Môi trường ACE

45,942

5

Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán

Sở Xây dựng

5,004

6

Tư vấn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Cty TNHH Môi trường ACE

185,071

7

Thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

4,500

Tổng cộng giá trị thực hiện: 340,558 triệu đồng

2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

STT

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Giá trị thực hiện (tr.đồng)

1

Chi phí tư vấn đầu tư và chi phí khác

154,776

2

Chi phí dự phòng

1.429,224

Tổng cộng giá trị thực hiện: 1.584,000 triệu đồng

3. Phần công việc thuộc kế hoạch đấu thầu:

Số TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (tr. đồng)

Hình thức, phương thức đấu thầu

Thời gian đấu thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 1: Tư vấn Quản lý dự án

266,268

Chỉ định thầu

Năm 2016

Trọn gói

18 tháng

2

Gói thầu số 2: Tư vấn giám sát

126,787

Chỉ định thầu

Năm 2016

Trọn gói

18 tháng

3

Gói thầu số 3: Lập, thẩm định HSYC và đánh giá, thẩm định HSĐX

31,688

Chỉ định thầu

Năm 2016

Trọn gói

02 tháng

4

Gói thầu số 4: Chi phí kiểm toán

42,141

Chỉ định thầu

Năm 2016

Trọn gói

02 tháng

5

Gói thầu số 5: Bảo hiểm xây dựng công trình

34,879

Chỉ định thầu

Năm 2016

Trọn gói

18 tháng

6

Gói thầu số 6: Xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị xử lý môi trường (gồm: hệ thống xử lý môi trường nước và chất thải rắn)

14.734,414

Chỉ định thầu, một giai đoạn một túi hồ sơ

Năm 2016

Trọn gói

18 tháng

Tổng cộng giá trị thực hiện: 15.236,177 triệu đồng

- Nguồn vốn đầu tư: vốn ngân sách Trung ương và vốn đối ứng của địa phương.
4. Khi triển khai thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên, chủ đầu tư phải đảm bảo yêu cầu sau:
- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về phần công việc đã thực hiện của dự án và thực hiện gói thầu kiểm toán công trình trên đúng theo quy định hiện hành.
- Chủ đầu tư thực hiện thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu làm cơ sở lập hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu (theo quy định tại Khoản 3 và Khoản 4, Điều 12 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ).
- Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trên là ước tính, thời gian thực hiện hợp đồng cho từng gói thầu sẽ được cụ thể khi chủ đầu tư phê duyệt hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu.
- Đối với các gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, chủ đầu tư phải thực hiện theo tinh thần Công văn số 72/UBND-KTN ngày 13/02/2012 và Công văn số 184/UBND-KTN ngày 16/4/2013 của UBND tỉnh Đồng Tháp.
- Khi có Quyết định bố trí vốn cụ thể, chủ đầu tư mới được phép tổ chức các thủ tục lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án theo các quy định hiện hành.
- Khi triển khai thực hiện các gói thầu phải đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư công trình đã duyệt.

Content:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án đầu tư xây dựng Hệ thống xử lý môi trường nước thải và chất thải rắn cải thiện môi trường Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đồng Tháp, với những nội dung như sau:
1. Phần công việc đã thực hiện:

STT

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Giá trị thực hiện (tr. đồng)

1

Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi

Công ty TNHH Môi trường ACE

68,726

2

Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi

Sở Xây dựng

0,515

3

Tư vấn thẩm định giá thiết bị

Công ty TNHH Thẩm định giá Thiên Đức

30,800

4

Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công - dự toán

Công ty TNHH Môi trường ACE

45,942

5

Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán

Sở Xây dựng

5,004

6

Tư vấn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Cty TNHH Môi trường ACE

185,071

7

Thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

4,500

Tổng cộng giá trị thực hiện: 340,558 triệu đồng

2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

STT

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Giá trị thực hiện (tr.đồng)

1

Chi phí tư vấn đầu tư và chi phí khác

154,776

2

Chi phí dự phòng

1.429,224

Tổng cộng giá trị thực hiện: 1.584,000 triệu đồng

3. Phần công việc thuộc kế hoạch đấu thầu:

Số TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (tr. đồng)

Hình thức, phương thức đấu thầu

Thời gian đấu thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 1: Tư vấn Quản lý dự án

266,268

Chỉ định thầu

Năm 2016

Trọn gói

18 tháng

2

Gói thầu số 2: Tư vấn giám sát

126,787

Chỉ định thầu

Năm 2016

Trọn gói

18 tháng

3

Gói thầu số 3: Lập, thẩm định HSYC và đánh giá, thẩm định HSĐX

31,688

Chỉ định thầu

Năm 2016

Trọn gói

02 tháng

4

Gói thầu số 4: Chi phí kiểm toán

42,141

Chỉ định thầu

Năm 2016

Trọn gói

02 tháng

5

Gói thầu số 5: Bảo hiểm xây dựng công trình

34,879

Chỉ định thầu

Năm 2016

Trọn gói

18 tháng

6

Gói thầu số 6: Xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị xử lý môi trường (gồm: hệ thống xử lý môi trường nước và chất thải rắn)

14.734,414

Chỉ định thầu, một giai đoạn một túi hồ sơ

Năm 2016

Trọn gói

18 tháng

Tổng cộng giá trị thực hiện: 15.236,177 triệu đồng

- Nguồn vốn đầu tư: vốn ngân sách Trung ương và vốn đối ứng của địa phương.
4. Khi triển khai thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên, chủ đầu tư phải đảm bảo yêu cầu sau:
- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về phần công việc đã thực hiện của dự án và thực hiện gói thầu kiểm toán công trình trên đúng theo quy định hiện hành.
- Chủ đầu tư thực hiện thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu làm cơ sở lập hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu (theo quy định tại Khoản 3 và Khoản 4, Điều 12 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ).
- Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trên là ước tính, thời gian thực hiện hợp đồng cho từng gói thầu sẽ được cụ thể khi chủ đầu tư phê duyệt hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu.
- Đối với các gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, chủ đầu tư phải thực hiện theo tinh thần Công văn số 72/UBND-KTN ngày 13/02/2012 và Công văn số 184/UBND-KTN ngày 16/4/2013 của UBND tỉnh Đồng Tháp.
- Khi có Quyết định bố trí vốn cụ thể, chủ đầu tư mới được phép tổ chức các thủ tục lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án theo các quy định hiện hành.
- Khi triển khai thực hiện các gói thầu phải đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư công trình đã duyệt.