Document: Khoản 5 Điều 1 Quyết định 1346/QĐ-UBND 2015 điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2020 Thái Nguyên

Type: {"issuing_agency": "Tỉnh Thái Nguyên", "promulgation_date": "08/06/2015", "sign_number": "1346/QĐ-UBND", "signer": "Nhữ Văn Tâm", "type": "Quyết định"}
Issuing Agency: {"issuing_agency": "Tỉnh Thái Nguyên", "promulgation_date": "08/06/2015", "sign_number": "1346/QĐ-UBND", "signer": "Nhữ Văn Tâm", "type": "Quyết định"}
Promulgation Date: {"issuing_agency": "Tỉnh Thái Nguyên", "promulgation_date": "08/06/2015", "sign_number": "1346/QĐ-UBND", "signer": "Nhữ Văn Tâm", "type": "Quyết định"}
Sign Number: {"issuing_agency": "Tỉnh Thái Nguyên", "promulgation_date": "08/06/2015", "sign_number": "1346/QĐ-UBND", "signer": "Nhữ Văn Tâm", "type": "Quyết định"}
Signer: {"issuing_agency": "Tỉnh Thái Nguyên", "promulgation_date": "08/06/2015", "sign_number": "1346/QĐ-UBND", "signer": "Nhữ Văn Tâm", "type": "Quyết định"}

Full Text:
Khoản 5 Điều 1 Quyết định 1346/QĐ-UBND 2015 điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2020 Thái Nguyên

Điều 1. Phê duyệt dự án: “Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 -2020) tỉnh Thái Nguyên”, với nội dung chủ yếu sau:
...
5. Thời gian thực hiện dự án:
5.1. GIAI ĐOẠN 1 (đến 30/5/2015): Thực hiện Lập Dự án
- Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, tài liệu có liên quan;
- Xây dựng Dự án (Lập Đề cương và Dự toán kinh phí);
- Lấy ý kiến thẩm định của Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Trình, phê duyệt Dự án.
5.2. GIAI ĐOẠN 2 (01/6/2015 đến 31/8/2015): Thực hiện các bước lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (từ bước 1 đến bước 4), như sau:
Bước 1: Điều tra, thu thập bổ sung thông tin, tài liệu; phân tích, đánh giá bổ sung điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và môi trường; tình hình quản lý, sử dụng đất; kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước.
Bước 2: Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất.
Bước 3: Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 -2020).
Bước 4: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp và các tài liệu có liên quan.
5.3. GIAI ĐOẠN 3 (Tháng 9/2015 đến tháng 4/2016): Thực hiện thẩm định, xét duyệt và công bố điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Tháng 9/2015: Trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định.
Tháng 10-11/2015: Tổng hợp, hoàn thiện để trình HĐND tỉnh.
Tháng 12/2015: Trình HĐND tỉnh thông qua.
Quí I/2016: Trình Chính phủ xét duyệt.
Tháng 4/2016: Giao nộp sản phẩm và Công bố điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Content:
Thời gian thực hiện dự án:
5.1. GIAI ĐOẠN 1 (đến 30/5/2015): Thực hiện Lập Dự án
- Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, tài liệu có liên quan;
- Xây dựng Dự án (Lập Đề cương và Dự toán kinh phí);
- Lấy ý kiến thẩm định của Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Trình, phê duyệt Dự án.
5.2. GIAI ĐOẠN 2 (01/6/2015 đến 31/8/2015): Thực hiện các bước lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (từ bước 1 đến bước 4), như sau:
Bước 1: Điều tra, thu thập bổ sung thông tin, tài liệu; phân tích, đánh giá bổ sung điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và môi trường; tình hình quản lý, sử dụng đất; kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước.
Bước 2: Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất.
Bước 3: Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 -2020).
Bước 4: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp và các tài liệu có liên quan.
5.3. GIAI ĐOẠN 3 (Tháng 9/2015 đến tháng 4/2016): Thực hiện thẩm định, xét duyệt và công bố điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Tháng 9/2015: Trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định.
Tháng 10-11/2015: Tổng hợp, hoàn thiện để trình HĐND tỉnh.
Tháng 12/2015: Trình HĐND tỉnh thông qua.
Quí I/2016: Trình Chính phủ xét duyệt.
Tháng 4/2016: Giao nộp sản phẩm và Công bố điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.