Document: Khoản 4 Điều 1 Quyết định 970/QĐ-UBND 2014 đấu thầu dự án thu gom xử lý thoát nước đô thị mới Vũng Tàu

Type: {"issuing_agency": "Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu", "promulgation_date": "15/05/2014", "sign_number": "970/QĐ-UBND", "signer": "Trần Ngọc Thới", "type": "Quyết định"}
Issuing Agency: {"issuing_agency": "Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu", "promulgation_date": "15/05/2014", "sign_number": "970/QĐ-UBND", "signer": "Trần Ngọc Thới", "type": "Quyết định"}
Promulgation Date: {"issuing_agency": "Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu", "promulgation_date": "15/05/2014", "sign_number": "970/QĐ-UBND", "signer": "Trần Ngọc Thới", "type": "Quyết định"}
Sign Number: {"issuing_agency": "Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu", "promulgation_date": "15/05/2014", "sign_number": "970/QĐ-UBND", "signer": "Trần Ngọc Thới", "type": "Quyết định"}
Signer: {"issuing_agency": "Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu", "promulgation_date": "15/05/2014", "sign_number": "970/QĐ-UBND", "signer": "Trần Ngọc Thới", "type": "Quyết định"}

Full Text:
Khoản 4 Điều 1 Quyết định 970/QĐ-UBND 2014 đấu thầu dự án thu gom xử lý thoát nước đô thị mới Vũng Tàu

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án thu gom, xử lý và thoát nước khu đô thị mới Phú Mỹ như sau:
...
4. Phần kế hoạch đấu thầu:

Stt

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu

T/gian lựa chọn nhà thầu

T/gian thực hiện HĐ

Loại hợp đồng

1

Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật thi công và tổng dự toán

543.873.966

Chỉ định thầu

Quý 2/2014

02 tháng

Theo tỷ lệ %

2

Tư vấn đo đạc bản đồ giải thửa

220.000.000

Chỉ định thầu

Quý4/2014

3 tháng

Theo đơn giá cố định

3

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu

257.406.221

Chỉ định thầu

Quý 1/2015

12 tháng

Theo tỷ lệ %

4

Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá HSĐX

171.771.431

Chỉ định thầu

Quý 4/2014

12 tháng

Theo tỷ lệ %

5

Tư vấn thẩm định kết quả đấu thầu

67.511.001

Chỉ định thầu

Quý 2/2015

02 tháng

Theo tỷ lệ %

6

Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

9.041.186.318

Đấu thầu rộng rãi trong nước; Hai túi hồ sơ

Quý 1/2015

36 tháng

Theo tỷ lệ %

7

Tư vấn kiểm định chất lượng công trình xây dựng

445.565.618

Đấu thầu rộng rãi trong nước; Hai túi hồ sơ

Quý 1/2015

36 tháng

Theo đơn giá cố định

8

Tư vấn kiểm định thiết bị

500.000.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước; Hai túi hồ sơ

Quý 1/2015

36 tháng

Theo đơn giá cố định

9

Tư vấn kiểm toán quyết toán công trình

810.072.598

Đấu thầu rộng rãi trong nước; Hai túi hồ sơ

Quý 1/2019

6 tháng

Theo tỷ lệ %

10

Bảo hiểm công trình

2.092.840.534

Đấu thầu rộng rãi trong nước; Một túi hồ sơ

Quý 1/2015

36 tháng

Trọn gói

11

Rà phá bom mìn vật nổ

200.000.000

Chỉ định thầu

Quý 1/2015

3 tháng

Theo đơn giá cố định

12

Xây dựng nhà máy xử lý nước thải, trạm biến áp

137.996.571.432

Đấu thầu rộng rãi trong nước; Một túi hồ sơ

Quý 2/2015

36 tháng

Theo đơn giá điều chỉnh

13

Cung cấp và lắp đặt thiết bị công nghệ, điện, điều khiển và hệ thống Scada cho nhà máy xử lý nước thải, các trạm bơm, giếng tách dòng; cung cấp ống và phụ kiện; thiết bị vận hành, bảo dưỡng và quản lý; tư vấn đào tạo tăng cường năng lực, chuyển giao công nghệ, vận hành chạy thử, kiểm tra thiết bị tại nơi sản xuất

8.217.036 EUR (tương; đương 231.034.901.289 VNĐ)

Chỉ định thầu

Quý 2/2015

36 tháng

Trọn gói

14

Xây lắp tuyến ống thoát nước, trạm bơm, giếng tách dòng và đấu nối lắp đặt mạng cấp 3

268.414.703.490

Tự thực hiện

Quý 2/2015

36 tháng

Theo đơn giá điều chỉnh

Tổng cộng giá gói thầu: 420.761.502.609 VNĐ và 8.217.036 EUR, tương đương 651.796.403.898 VNĐ (sáu trăm năm mươi mốt tỷ, bảy trăm chín mươi sáu triệu, bốn trăm lẻ ba ngàn, tám trăm chín mươi tám đồng)

- Giá gói thầu là giá tạm tính, sẽ chuẩn xác khi có dự toán được duyệt.
- Thời gian lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu là thời gian dự kiến, chủ đầu tư chỉ được thực hiện khi có kế hoạch vốn bố trí thực hiện dự án để bảo đảm nguồn vốn cho gói thầu theo quy định tại khoản 17 Điều 12 Luật Đấu thầu.

Content:
Phần kế hoạch đấu thầu:

Stt

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu

T/gian lựa chọn nhà thầu

T/gian thực hiện HĐ

Loại hợp đồng

1

Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật thi công và tổng dự toán

543.873.966

Chỉ định thầu

Quý 2/2014

02 tháng

Theo tỷ lệ %

2

Tư vấn đo đạc bản đồ giải thửa

220.000.000

Chỉ định thầu

Quý4/2014

3 tháng

Theo đơn giá cố định

3

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu

257.406.221

Chỉ định thầu

Quý 1/2015

12 tháng

Theo tỷ lệ %

4

Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá HSĐX

171.771.431

Chỉ định thầu

Quý 4/2014

12 tháng

Theo tỷ lệ %

5

Tư vấn thẩm định kết quả đấu thầu

67.511.001

Chỉ định thầu

Quý 2/2015

02 tháng

Theo tỷ lệ %

6

Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

9.041.186.318

Đấu thầu rộng rãi trong nước; Hai túi hồ sơ

Quý 1/2015

36 tháng

Theo tỷ lệ %

7

Tư vấn kiểm định chất lượng công trình xây dựng

445.565.618

Đấu thầu rộng rãi trong nước; Hai túi hồ sơ

Quý 1/2015

36 tháng

Theo đơn giá cố định

8

Tư vấn kiểm định thiết bị

500.000.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước; Hai túi hồ sơ

Quý 1/2015

36 tháng

Theo đơn giá cố định

9

Tư vấn kiểm toán quyết toán công trình

810.072.598

Đấu thầu rộng rãi trong nước; Hai túi hồ sơ

Quý 1/2019

6 tháng

Theo tỷ lệ %

10

Bảo hiểm công trình

2.092.840.534

Đấu thầu rộng rãi trong nước; Một túi hồ sơ

Quý 1/2015

36 tháng

Trọn gói

11

Rà phá bom mìn vật nổ

200.000.000

Chỉ định thầu

Quý 1/2015

3 tháng

Theo đơn giá cố định

12

Xây dựng nhà máy xử lý nước thải, trạm biến áp

137.996.571.432

Đấu thầu rộng rãi trong nước; Một túi hồ sơ

Quý 2/2015

36 tháng

Theo đơn giá điều chỉnh

13

Cung cấp và lắp đặt thiết bị công nghệ, điện, điều khiển và hệ thống Scada cho nhà máy xử lý nước thải, các trạm bơm, giếng tách dòng; cung cấp ống và phụ kiện; thiết bị vận hành, bảo dưỡng và quản lý; tư vấn đào tạo tăng cường năng lực, chuyển giao công nghệ, vận hành chạy thử, kiểm tra thiết bị tại nơi sản xuất

8.217.036 EUR (tương; đương 231.034.901.289 VNĐ)

Chỉ định thầu

Quý 2/2015

36 tháng

Trọn gói

14

Xây lắp tuyến ống thoát nước, trạm bơm, giếng tách dòng và đấu nối lắp đặt mạng cấp 3

268.414.703.490

Tự thực hiện

Quý 2/2015

36 tháng

Theo đơn giá điều chỉnh

Tổng cộng giá gói thầu: 420.761.502.609 VNĐ và 8.217.036 EUR, tương đương 651.796.403.898 VNĐ (sáu trăm năm mươi mốt tỷ, bảy trăm chín mươi sáu triệu, bốn trăm lẻ ba ngàn, tám trăm chín mươi tám đồng)

- Giá gói thầu là giá tạm tính, sẽ chuẩn xác khi có dự toán được duyệt.
- Thời gian lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu là thời gian dự kiến, chủ đầu tư chỉ được thực hiện khi có kế hoạch vốn bố trí thực hiện dự án để bảo đảm nguồn vốn cho gói thầu theo quy định tại khoản 17 Điều 12 Luật Đấu thầu.