Document: Điều 1 Quyết định 2125/QĐ-UBND dự án đầu tư xây dựng đường Păng Tiên Đạ Nghịt Lạc Dương Lâm Đồng 2016

Type: {"issuing_agency": "Tỉnh Lâm Đồng", "promulgation_date": "23/09/2016", "sign_number": "2125/QĐ-UBND", "signer": "Phạm S", "type": "Quyết định"}
Issuing Agency: {"issuing_agency": "Tỉnh Lâm Đồng", "promulgation_date": "23/09/2016", "sign_number": "2125/QĐ-UBND", "signer": "Phạm S", "type": "Quyết định"}
Promulgation Date: {"issuing_agency": "Tỉnh Lâm Đồng", "promulgation_date": "23/09/2016", "sign_number": "2125/QĐ-UBND", "signer": "Phạm S", "type": "Quyết định"}
Sign Number: {"issuing_agency": "Tỉnh Lâm Đồng", "promulgation_date": "23/09/2016", "sign_number": "2125/QĐ-UBND", "signer": "Phạm S", "type": "Quyết định"}
Signer: {"issuing_agency": "Tỉnh Lâm Đồng", "promulgation_date": "23/09/2016", "sign_number": "2125/QĐ-UBND", "signer": "Phạm S", "type": "Quyết định"}

Full Text:
Điều 1 Quyết định 2125/QĐ-UBND dự án đầu tư xây dựng đường Păng Tiên Đạ Nghịt Lạc Dương Lâm Đồng 2016 có nội dung như sau:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng đường Păng Tiên- Đạ Nghịt, huyện Lạc Dương đã được phê duyệt tại Quyết định số 2906/QĐ-UBND ngày 18/10/2007, Quyết định số 1207/QĐ-UBND ngày 16/5/2008 và Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 18/4/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; cụ thể như sau:
1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:
a) Nội dung, quy mô đầu tư:
- Bổ sung khối lượng đào đất sạt lở đoạn từ cọc TC13 (Km9+580.71) đến cọc C75 (Km9+710.20).
- Điều phối đất đào đắp nền đường, điều chỉnh cự ly vận chuyển đất đắp, đất thừa đi đổ.
- Gia cố bổ sung các đoạn mương đất bằng kết cấu đá hộc xây vữa M100.
- Bổ sung cống tròn D100 tại cọc C59 (Km8+718.25).
- Bổ sung cọc tiêu tại các vị trí đào sâu, đắp cao.
- Bổ sung 80m kè chắn bằng kết cấu đá hộc xây vữa M100 tại vị trí cọc TC11 giao với đường giao thông thôn Păng Tiên.
b) Tổng mức đầu tư: điều chỉnh từ 40.907 triệu đồng lên thành 47.393 triệu đồng, trong đó cơ cấu vốn đầu tư như sau:
- Chi phí xây lắp : 39.236 triệu đồng;
- Chi phí QLDA, tư vấn, khác : 4.123 triệu đồng;
- Chi phí bồi thường GPMB : 3.014 triệu đồng;
- Chi phí dự phòng : 1.020 triệu đồng.
c) Nguồn vốn đầu tư: ngân sách Nhà nước 47.393 triệu đồng, trong đó:
- Vốn đã bố trí đến năm 2016: 40.863 triệu đồng.
- Vốn ngân sách tỉnh bố trí giai đoạn 2017- 2020: 6.530 triệu.
2. Các nội dung khác của dự án, thực hiện theo Quyết định số 2906/QĐ-UBND ngày 18/10/2007, Quyết định số 1207/QĐ-UBND ngày 16/5/2008 và Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 18/4/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Content:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng đường Păng Tiên- Đạ Nghịt, huyện Lạc Dương đã được phê duyệt tại Quyết định số 2906/QĐ-UBND ngày 18/10/2007, Quyết định số 1207/QĐ-UBND ngày 16/5/2008 và Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 18/4/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; cụ thể như sau:
1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:
a) Nội dung, quy mô đầu tư:
- Bổ sung khối lượng đào đất sạt lở đoạn từ cọc TC13 (Km9+580.71) đến cọc C75 (Km9+710.20).
- Điều phối đất đào đắp nền đường, điều chỉnh cự ly vận chuyển đất đắp, đất thừa đi đổ.
- Gia cố bổ sung các đoạn mương đất bằng kết cấu đá hộc xây vữa M100.
- Bổ sung cống tròn D100 tại cọc C59 (Km8+718.25).
- Bổ sung cọc tiêu tại các vị trí đào sâu, đắp cao.
- Bổ sung 80m kè chắn bằng kết cấu đá hộc xây vữa M100 tại vị trí cọc TC11 giao với đường giao thông thôn Păng Tiên.
b) Tổng mức đầu tư: điều chỉnh từ 40.907 triệu đồng lên thành 47.393 triệu đồng, trong đó cơ cấu vốn đầu tư như sau:
- Chi phí xây lắp : 39.236 triệu đồng;
- Chi phí QLDA, tư vấn, khác : 4.123 triệu đồng;
- Chi phí bồi thường GPMB : 3.014 triệu đồng;
- Chi phí dự phòng : 1.020 triệu đồng.
c) Nguồn vốn đầu tư: ngân sách Nhà nước 47.393 triệu đồng, trong đó:
- Vốn đã bố trí đến năm 2016: 40.863 triệu đồng.
- Vốn ngân sách tỉnh bố trí giai đoạn 2017- 2020: 6.530 triệu.
2. Các nội dung khác của dự án, thực hiện theo Quyết định số 2906/QĐ-UBND ngày 18/10/2007, Quyết định số 1207/QĐ-UBND ngày 16/5/2008 và Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 18/4/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.