Document: Điều 1 Quyết định 1466/QĐ-UBND 2017 lựa chọn nhà thầu quy hoạch đô thị Finôm Lâm Đồng 2035

Type: {"issuing_agency": "Tỉnh Lâm Đồng", "promulgation_date": "04/07/2017", "sign_number": "1466/QĐ-UBND", "signer": "Đoàn Văn Việt", "type": "Quyết định"}
Issuing Agency: {"issuing_agency": "Tỉnh Lâm Đồng", "promulgation_date": "04/07/2017", "sign_number": "1466/QĐ-UBND", "signer": "Đoàn Văn Việt", "type": "Quyết định"}
Promulgation Date: {"issuing_agency": "Tỉnh Lâm Đồng", "promulgation_date": "04/07/2017", "sign_number": "1466/QĐ-UBND", "signer": "Đoàn Văn Việt", "type": "Quyết định"}
Sign Number: {"issuing_agency": "Tỉnh Lâm Đồng", "promulgation_date": "04/07/2017", "sign_number": "1466/QĐ-UBND", "signer": "Đoàn Văn Việt", "type": "Quyết định"}
Signer: {"issuing_agency": "Tỉnh Lâm Đồng", "promulgation_date": "04/07/2017", "sign_number": "1466/QĐ-UBND", "signer": "Đoàn Văn Việt", "type": "Quyết định"}

Full Text:
Điều 1 Quyết định 1466/QĐ-UBND 2017 lựa chọn nhà thầu quy hoạch đô thị Finôm Lâm Đồng 2035 có nội dung như sau:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập quy hoạch chung đô thị Finôm - Thạnh Mỹ đến năm 2035; cụ thể như sau:
1. Phần công việc đã thực hiện: Lập nhiệm vụ quy hoạch, thẩm định nhiệm vụ quy hoạch; giá trị: 122.944.000 đồng.
2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu: Tổng giá trị: 661.622.000 đồng, cụ thể:

STT

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Giá trị (đồng)

1

Thẩm định đồ án quy hoạch

Chủ đầu tư

88.360.000

2

Quản lý quy hoạch

Chủ đầu tư

82.158.000

3

Công bố quy hoạch

Chủ đầu tư

46.511.000

4

Lấy ý kiến cộng đồng dân cư

Chủ đầu tư

31.007.000

5

Quản lý dự án khảo sát địa hình

Chủ đầu tư

85.248.000

6

Thẩm tra, phê duyệt quyết toán

Sở Tài chính

25.555.000

7

Kiểm toán

95.143.000

8

Dự phòng

207.639.000

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:
a) Phân chia gói thầu: gồm 05 gói thầu, cụ thể:
- Gói thầu số 01: Khảo sát địa hình phục vụ lập đồ án quy hoạch chung đô thị Finôm - Thạnh Mỹ đến năm 2035;
- Gói thầu số 02: Lập đồ án quy hoạch chung đô thị Finôm - Thạnh Mỹ đến năm 2035;
- Gói thầu số 03: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu khảo sát địa hình phục vụ lập đồ án quy hoạch chung đô thị Finôm - Thạnh Mỹ đến năm 2035;
- Gói thầu số 04: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu lập đồ án quy hoạch chung đô thị Finôm - Thạnh Mỹ đến năm 2035;
- Gói thầu số 05: Giám sát khảo sát địa hình phục vụ lập đồ án quy hoạch chung đô thị Finôm - Thạnh Mỹ đến năm 2035;
b) Tên gói thầu, giá gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức lựa chọn nhà thầu, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng, thời gian thực hiện hợp đồng của các gói thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (triệu đồng)

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 01

3.085

Đấu thầu rộng rãi trong nước, không lựa chọn nhà thầu qua mạng

Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

Quý III/2017

Trọn gói

03 tháng

2

Gói thầu số 02

1.705

Đấu thầu rộng rãi trong nước, không lựa chọn nhà thầu qua mạng

Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

Quý IV/2017

Trọn gói

09 tháng

3

Gói thầu số 03

20

Chỉ định thầu

Quy trình rút gọn

Quý III/2017

Trọn gói

02 tháng

4

Gói thầu số 04

13

Chỉ định thầu

Quy trình rút gọn

Quý IV/2017

Trọn gói

02 tháng

5

Gói thầu số 05

129

Chỉ định thầu

Quy trình rút gọn

Quý III/2017

Trọn gói

03 tháng

Tổng cộng

4.952

c) Nguồn vốn: Sự nghiệp kinh tế ngân sách tỉnh thực hiện các dự án quy hoạch năm 2017 và các năm tiếp theo;

Content:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập quy hoạch chung đô thị Finôm - Thạnh Mỹ đến năm 2035; cụ thể như sau:
1. Phần công việc đã thực hiện: Lập nhiệm vụ quy hoạch, thẩm định nhiệm vụ quy hoạch; giá trị: 122.944.000 đồng.
2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu: Tổng giá trị: 661.622.000 đồng, cụ thể:

STT

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Giá trị (đồng)

1

Thẩm định đồ án quy hoạch

Chủ đầu tư

88.360.000

2

Quản lý quy hoạch

Chủ đầu tư

82.158.000

3

Công bố quy hoạch

Chủ đầu tư

46.511.000

4

Lấy ý kiến cộng đồng dân cư

Chủ đầu tư

31.007.000

5

Quản lý dự án khảo sát địa hình

Chủ đầu tư

85.248.000

6

Thẩm tra, phê duyệt quyết toán

Sở Tài chính

25.555.000

7

Kiểm toán

95.143.000

8

Dự phòng

207.639.000

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:
a) Phân chia gói thầu: gồm 05 gói thầu, cụ thể:
- Gói thầu số 01: Khảo sát địa hình phục vụ lập đồ án quy hoạch chung đô thị Finôm - Thạnh Mỹ đến năm 2035;
- Gói thầu số 02: Lập đồ án quy hoạch chung đô thị Finôm - Thạnh Mỹ đến năm 2035;
- Gói thầu số 03: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu khảo sát địa hình phục vụ lập đồ án quy hoạch chung đô thị Finôm - Thạnh Mỹ đến năm 2035;
- Gói thầu số 04: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu lập đồ án quy hoạch chung đô thị Finôm - Thạnh Mỹ đến năm 2035;
- Gói thầu số 05: Giám sát khảo sát địa hình phục vụ lập đồ án quy hoạch chung đô thị Finôm - Thạnh Mỹ đến năm 2035;
b) Tên gói thầu, giá gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức lựa chọn nhà thầu, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng, thời gian thực hiện hợp đồng của các gói thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (triệu đồng)

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 01

3.085

Đấu thầu rộng rãi trong nước, không lựa chọn nhà thầu qua mạng

Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

Quý III/2017

Trọn gói

03 tháng

2

Gói thầu số 02

1.705

Đấu thầu rộng rãi trong nước, không lựa chọn nhà thầu qua mạng

Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

Quý IV/2017

Trọn gói

09 tháng

3

Gói thầu số 03

20

Chỉ định thầu

Quy trình rút gọn

Quý III/2017

Trọn gói

02 tháng

4

Gói thầu số 04

13

Chỉ định thầu

Quy trình rút gọn

Quý IV/2017

Trọn gói

02 tháng

5

Gói thầu số 05

129

Chỉ định thầu

Quy trình rút gọn

Quý III/2017

Trọn gói

03 tháng

Tổng cộng

4.952

c) Nguồn vốn: Sự nghiệp kinh tế ngân sách tỉnh thực hiện các dự án quy hoạch năm 2017 và các năm tiếp theo;