Document: Khoản 6 Điều 1 Quyết định 401/QĐ-UBND 2020 Quản lý sắp xếp ổn định vùng nuôi cá bè trên hồ Trị An tỉnh Đồng Nai

Type: {"issuing_agency": "Tỉnh Đồng Nai", "promulgation_date": "11/02/2020", "sign_number": "401/QĐ-UBND", "signer": "Võ Văn Chánh", "type": "Quyết định"}
Issuing Agency: {"issuing_agency": "Tỉnh Đồng Nai", "promulgation_date": "11/02/2020", "sign_number": "401/QĐ-UBND", "signer": "Võ Văn Chánh", "type": "Quyết định"}
Promulgation Date: {"issuing_agency": "Tỉnh Đồng Nai", "promulgation_date": "11/02/2020", "sign_number": "401/QĐ-UBND", "signer": "Võ Văn Chánh", "type": "Quyết định"}
Sign Number: {"issuing_agency": "Tỉnh Đồng Nai", "promulgation_date": "11/02/2020", "sign_number": "401/QĐ-UBND", "signer": "Võ Văn Chánh", "type": "Quyết định"}
Signer: {"issuing_agency": "Tỉnh Đồng Nai", "promulgation_date": "11/02/2020", "sign_number": "401/QĐ-UBND", "signer": "Võ Văn Chánh", "type": "Quyết định"}

Full Text:
Khoản 6 Điều 1 Quyết định 401/QĐ-UBND 2020 Quản lý sắp xếp ổn định vùng nuôi cá bè trên hồ Trị An tỉnh Đồng Nai

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Quản lý, sắp xếp, ổn định vùng nuôi cá bè trên hồ Trị An” với các nội dung chủ yếu như sau:
...
6. Lộ trình thực hiện đề án quản lý, sắp xếp ổn định vùng nuôi cá lồng bè trên hồ Trị An
Lộ trình thực hiện phương án đề xuất thì gắn liền với việc thực hiện các dự án ưu tiên, nhưng tập trung vào 03 mốc thời gian chính, cụ thể:
(1) Tháng 12/2019:
- Bắt đầu thực hiện Dự án 1, một số công việc chính:
+ Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá phân loại lồng bè nuôi cá.
+ Xây dựng chính sách hỗ trợ sắp xếp, di dời và giải tỏa lồng bè.
+ Xây dựng phần mềm quản lý và cập nhật số liệu
(2) Từ tháng 1/2020 – tháng 4/2020:
- Tiếp tục thực hiện và kết thúc Dự án 1
+ Tập trung cho việc rà soát đánh giá và xác định hộ ở lại, di dời, giải tỏa.
+ Thực hiện sắp xếp, di dời và giải toả lồng bè theo phương án đề xuất.
+ Thực hiện cắm mốc vùng nuôi, cấp mã số bè và cấp phép hoạt động,
Ưu tiên sắp xếp lồng bè ở vùng nuôi 1 (Đoạn sông La Ngà, thuộc xã La Ngà và xã Phú Ngọc) trước tháng 4/2020 để tránh thời điểm giao mùa thường xảy ra hiện tượng cá chết.
- Thực hiện và kết thúc Dự án 2.
- Bắt đầu thực hiện Dự án 3, một số công việc chính.
- Khảo sát đánh giá và xác định khối lượng công trình cần thực hiện. (3) Từ tháng 5/2020- tháng 12/2021:
- Tiếp tục thực hiện và kết thúc Dự án 3, một số công việc chính:
+ Xây dựng đường giao thông nối đường hiện hữu đến khu vực xếp lồng bè tại khu vực Hồ.
+ Xây dựng 01 khu làm cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá (Bến cá, thức ăn, thú-y thủy sản, trang thiết bị phụ trợ)
- Bắt đầu thực hiện và kết thúc Dự án 4, 5, 6, 7 và Dự án 8.

Content:
Lộ trình thực hiện đề án quản lý, sắp xếp ổn định vùng nuôi cá lồng bè trên hồ Trị An
Lộ trình thực hiện phương án đề xuất thì gắn liền với việc thực hiện các dự án ưu tiên, nhưng tập trung vào 03 mốc thời gian chính, cụ thể:
(1) Tháng 12/2019:
- Bắt đầu thực hiện Dự án 1, một số công việc chính:
+ Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá phân loại lồng bè nuôi cá.
+ Xây dựng chính sách hỗ trợ sắp xếp, di dời và giải tỏa lồng bè.
+ Xây dựng phần mềm quản lý và cập nhật số liệu
(2) Từ tháng 1/2020 – tháng 4/2020:
- Tiếp tục thực hiện và kết thúc Dự án 1
+ Tập trung cho việc rà soát đánh giá và xác định hộ ở lại, di dời, giải tỏa.
+ Thực hiện sắp xếp, di dời và giải toả lồng bè theo phương án đề xuất.
+ Thực hiện cắm mốc vùng nuôi, cấp mã số bè và cấp phép hoạt động,
Ưu tiên sắp xếp lồng bè ở vùng nuôi 1 (Đoạn sông La Ngà, thuộc xã La Ngà và xã Phú Ngọc) trước tháng 4/2020 để tránh thời điểm giao mùa thường xảy ra hiện tượng cá chết.
- Thực hiện và kết thúc Dự án 2.
- Bắt đầu thực hiện Dự án 3, một số công việc chính.
- Khảo sát đánh giá và xác định khối lượng công trình cần thực hiện. (3) Từ tháng 5/2020- tháng 12/2021:
- Tiếp tục thực hiện và kết thúc Dự án 3, một số công việc chính:
+ Xây dựng đường giao thông nối đường hiện hữu đến khu vực xếp lồng bè tại khu vực Hồ.
+ Xây dựng 01 khu làm cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá (Bến cá, thức ăn, thú-y thủy sản, trang thiết bị phụ trợ)
- Bắt đầu thực hiện và kết thúc Dự án 4, 5, 6, 7 và Dự án 8.