Document: Điều 1 Quyết định 852/QĐ-UBND 2019 kế hoạch triển khai công trình trọng điểm thành phố Đà Nẵng

Type: {"issuing_agency": "Thành phố Đà Nẵng", "promulgation_date": "22/02/2019", "sign_number": "852/QĐ-UBND", "signer": "Huỳnh Đức Thơ", "type": "Quyết định"}
Issuing Agency: {"issuing_agency": "Thành phố Đà Nẵng", "promulgation_date": "22/02/2019", "sign_number": "852/QĐ-UBND", "signer": "Huỳnh Đức Thơ", "type": "Quyết định"}
Promulgation Date: {"issuing_agency": "Thành phố Đà Nẵng", "promulgation_date": "22/02/2019", "sign_number": "852/QĐ-UBND", "signer": "Huỳnh Đức Thơ", "type": "Quyết định"}
Sign Number: {"issuing_agency": "Thành phố Đà Nẵng", "promulgation_date": "22/02/2019", "sign_number": "852/QĐ-UBND", "signer": "Huỳnh Đức Thơ", "type": "Quyết định"}
Signer: {"issuing_agency": "Thành phố Đà Nẵng", "promulgation_date": "22/02/2019", "sign_number": "852/QĐ-UBND", "signer": "Huỳnh Đức Thơ", "type": "Quyết định"}

Full Text:
Điều 1 Quyết định 852/QĐ-UBND 2019 kế hoạch triển khai công trình trọng điểm thành phố Đà Nẵng có nội dung như sau:

Điều 1. Ban hành kế hoạch triển khai các công trình trọng điểm, động lực giai đoạn 2016-2020 và công tác giải ngân kế hoạch vốn xây dựng cơ bản (XDCB) năm 2019, cụ thể:
1. Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, động lực giai đoạn 2016-2020 (theo Phụ lục 1 đính kèm).
2. Danh mục các công trình hoàn thành chào mừng các ngày lễ lớn năm 2020 (theo Phụ lục 2 đính kèm).
3. Tiến độ giải ngân kế hoạch vốn XDCB năm 2019:
- Đến ngày 30/6/2019: giải ngân phải đạt 35% kế hoạch vốn được giao. Đơn vị không đạt tỷ lệ trên, thực hiện điều chuyển nhiệm vụ quản lý dự án 20% số công trình đang thực hiện chuẩn bị đầu tư và không giao công trình mới. Đối với các quận huyện, cắt giảm 20%/tổng vốn ngân sách thành phố bố trí năm 2019 cho các công trình của quận huyện; giao quận huyện thanh toán các công trình trên từ nguồn vốn phân cấp.
- Đến ngày 31/10/2019: giải ngân phải đạt 70% kế hoạch vốn được giao; Đơn vị không đạt tỷ lệ trên, thực hiện điều chuyển nhiệm vụ quản lý dự án 40% số công trình đang thực hiện chuẩn bị đầu tư. Đối với các quận huyện, cắt giảm 40%/ tổng vốn ngân sách thành phố bố trí cả năm, giao quận huyện thanh toán từ nguồn vốn phân cấp.
- Cả năm kế hoạch vốn năm 2019: đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới 90% kế hoạch vốn được giao, thực hiện điều chuyển nhiệm vụ quản lý dự án 50% số công trình đã được giao thực hiện chuẩn bị đầu tư năm 2019 và không giao nhiệm vụ chủ đầu tư, quản lý dự án mới. Đối với các quận huyện, cắt giảm 50% vốn ngân sách thành phố bố trí cho các công trình do quận huyện chủ đầu tư năm 2020, giao quận huyện thanh toán từ nguồn vốn phân cấp.
4. Tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư năm 2019
- Phê duyệt Chủ trương đầu tư: Công trình nhóm C hoàn thành phê duyệt chủ trương đầu tư trong tháng 6/2019; công trình nhóm B, C trọng điểm hoàn thành hồ sơ trình Hội đồng nhân dân phê duyệt chủ trương đầu tư trong tháng 6/2019. Đến ngày 30/6/2019, đơn vị nào chưa hoàn thành, thực hiện điều chuyển nhiệm vụ sang chủ đầu tư, Ban quản lý khác; đối với các quận huyện, không đầu tư từ nguồn vốn ngân sách thành phố đối với các công trình chưa hoàn thành, giao quận huyện tự đầu tư từ nguồn vốn phân cấp.
- Phê duyệt dự án đầu tư/Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công trình nhóm C hoàn thành trước ngày 30/9/2019; công trình nhóm B, C trọng điểm hoàn thành đến ngày 31/10/2019. Đến thời điểm trên đơn vị nào chưa hoàn thành, thực hiện điều chuyển nhiệm vụ sang Ban quản lý khác; đối với các quận huyện, không đầu tư từ nguồn vốn ngân sách thành phố, giao quận huyện tự đầu tư từ nguồn vốn phân cấp.
5. Công tác đấu thầu
- Đẩy mạnh công tác đấu thầu qua mạng. Lựa chọn nhà thầu qua mạng bằng hình thức chào hàng cạnh tranh, đấu thầu rộng rãi đạt tối thiểu 60% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ và 15% về tổng giá trị gói thầu trong năm 2019. Đơn vị không đảm bảo tỷ lệ trên, thực hiện điều chuyển nhiệm vụ quản lý dự án năm 2019 sang đơn vị khác với tỷ lệ số công trình tương ứng với tỷ lệ không đạt của các gói thầu thực hiện đấu thầu qua mạng trong năm 2019 của đơn vị.
- Đơn vị không gửi danh mục đăng ký các gói thầu áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất hình thức lựa chọn nhà thầu qua mạng ở bước thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo tỷ lệ nêu trên.

Content:
Điều 1. Ban hành kế hoạch triển khai các công trình trọng điểm, động lực giai đoạn 2016-2020 và công tác giải ngân kế hoạch vốn xây dựng cơ bản (XDCB) năm 2019, cụ thể:
1. Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, động lực giai đoạn 2016-2020 (theo Phụ lục 1 đính kèm).
2. Danh mục các công trình hoàn thành chào mừng các ngày lễ lớn năm 2020 (theo Phụ lục 2 đính kèm).
3. Tiến độ giải ngân kế hoạch vốn XDCB năm 2019:
- Đến ngày 30/6/2019: giải ngân phải đạt 35% kế hoạch vốn được giao. Đơn vị không đạt tỷ lệ trên, thực hiện điều chuyển nhiệm vụ quản lý dự án 20% số công trình đang thực hiện chuẩn bị đầu tư và không giao công trình mới. Đối với các quận huyện, cắt giảm 20%/tổng vốn ngân sách thành phố bố trí năm 2019 cho các công trình của quận huyện; giao quận huyện thanh toán các công trình trên từ nguồn vốn phân cấp.
- Đến ngày 31/10/2019: giải ngân phải đạt 70% kế hoạch vốn được giao; Đơn vị không đạt tỷ lệ trên, thực hiện điều chuyển nhiệm vụ quản lý dự án 40% số công trình đang thực hiện chuẩn bị đầu tư. Đối với các quận huyện, cắt giảm 40%/ tổng vốn ngân sách thành phố bố trí cả năm, giao quận huyện thanh toán từ nguồn vốn phân cấp.
- Cả năm kế hoạch vốn năm 2019: đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới 90% kế hoạch vốn được giao, thực hiện điều chuyển nhiệm vụ quản lý dự án 50% số công trình đã được giao thực hiện chuẩn bị đầu tư năm 2019 và không giao nhiệm vụ chủ đầu tư, quản lý dự án mới. Đối với các quận huyện, cắt giảm 50% vốn ngân sách thành phố bố trí cho các công trình do quận huyện chủ đầu tư năm 2020, giao quận huyện thanh toán từ nguồn vốn phân cấp.
4. Tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư năm 2019
- Phê duyệt Chủ trương đầu tư: Công trình nhóm C hoàn thành phê duyệt chủ trương đầu tư trong tháng 6/2019; công trình nhóm B, C trọng điểm hoàn thành hồ sơ trình Hội đồng nhân dân phê duyệt chủ trương đầu tư trong tháng 6/2019. Đến ngày 30/6/2019, đơn vị nào chưa hoàn thành, thực hiện điều chuyển nhiệm vụ sang chủ đầu tư, Ban quản lý khác; đối với các quận huyện, không đầu tư từ nguồn vốn ngân sách thành phố đối với các công trình chưa hoàn thành, giao quận huyện tự đầu tư từ nguồn vốn phân cấp.
- Phê duyệt dự án đầu tư/Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công trình nhóm C hoàn thành trước ngày 30/9/2019; công trình nhóm B, C trọng điểm hoàn thành đến ngày 31/10/2019. Đến thời điểm trên đơn vị nào chưa hoàn thành, thực hiện điều chuyển nhiệm vụ sang Ban quản lý khác; đối với các quận huyện, không đầu tư từ nguồn vốn ngân sách thành phố, giao quận huyện tự đầu tư từ nguồn vốn phân cấp.
5. Công tác đấu thầu
- Đẩy mạnh công tác đấu thầu qua mạng. Lựa chọn nhà thầu qua mạng bằng hình thức chào hàng cạnh tranh, đấu thầu rộng rãi đạt tối thiểu 60% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ và 15% về tổng giá trị gói thầu trong năm 2019. Đơn vị không đảm bảo tỷ lệ trên, thực hiện điều chuyển nhiệm vụ quản lý dự án năm 2019 sang đơn vị khác với tỷ lệ số công trình tương ứng với tỷ lệ không đạt của các gói thầu thực hiện đấu thầu qua mạng trong năm 2019 của đơn vị.
- Đơn vị không gửi danh mục đăng ký các gói thầu áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất hình thức lựa chọn nhà thầu qua mạng ở bước thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo tỷ lệ nêu trên.