Document: Điều 1 Quyết định 1107/QĐ-BXD phê duyệt Kế hoạch thực hiện gói thầu

Type: {"issuing_agency": "Bộ Xây dựng", "promulgation_date": "26/11/2009", "sign_number": "1107/QĐ-BXD", "signer": "Bùi Phạm Khánh", "type": "Quyết định"}
Issuing Agency: {"issuing_agency": "Bộ Xây dựng", "promulgation_date": "26/11/2009", "sign_number": "1107/QĐ-BXD", "signer": "Bùi Phạm Khánh", "type": "Quyết định"}
Promulgation Date: {"issuing_agency": "Bộ Xây dựng", "promulgation_date": "26/11/2009", "sign_number": "1107/QĐ-BXD", "signer": "Bùi Phạm Khánh", "type": "Quyết định"}
Sign Number: {"issuing_agency": "Bộ Xây dựng", "promulgation_date": "26/11/2009", "sign_number": "1107/QĐ-BXD", "signer": "Bùi Phạm Khánh", "type": "Quyết định"}
Signer: {"issuing_agency": "Bộ Xây dựng", "promulgation_date": "26/11/2009", "sign_number": "1107/QĐ-BXD", "signer": "Bùi Phạm Khánh", "type": "Quyết định"}

Full Text:
Điều 1 Quyết định 1107/QĐ-BXD phê duyệt Kế hoạch thực hiện gói thầu có nội dung như sau:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch thực hiện một số gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội với các nội dung sau:
1. Gói thầu “Tư vấn giám sát thi công tường vây và thi công cọc khoan nhồi công trình Nhà Quốc hội”
- Tên gói thầu: Tư vấn giám sát thi công tường vây và thi công cọc khoan nhồi công trình Nhà Quốc hội
- Nội dung gói thầu: thực hiện công tác tư vấn giám sát thi công các hạng mục tường vây, cọc khoan nhồi
- Giá gói thầu: 1.174.363.000 đồng (Một tỷ, một trăm bảy mươi bốn triệu, ba trăm sáu mươi ba nghìn đồng)
(Giá gói thầu đã bao gồm 5% dự phòng phí, được xác định căn cứ vào tổng mức đầu tư được duyệt)
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: chỉ định thầu
- Thời gian lựa chọn nhà thầu: 20 ngày
- Hình thức hợp đồng: hợp đồng tư vấn xây dựng, giá hợp đồng theo giá trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: theo tiến độ thi công các hạng mục thuộc nội dung gói thầu (dự kiến khoảng 150 ngày).
2. Gói thầu “Thi công tường vây công trình Nhà Quốc hội”
- Tên gói thầu: Thi công tường vây công trình Nhà Quốc hội.
- Giá gói thầu: 90.901.925.000 đồng (Chín mươi tỷ, chín trăm linh một triệu, chín trăm hai mươi lăm nghìn đồng)
(Giá gói thầu đã bao gồm 5% dự phòng phí, được xác định căn cứ vào tổng mức đầu tư được duyệt)
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: chỉ định thầu
- Thời gian lựa chọn nhà thầu: 20 ngày
- Hình thức hợp đồng: hợp đồng thi công xây dựng, giá hợp đồng theo đơn giá cố định.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 105 ngày.
3. Gói thầu “Thi công cọc khoan nhồi công trình Nhà Quốc hội”
- Tên gói thầu: Thi công cọc khoan nhồi công trình Nhà Quốc hội.
- Giá gói thầu: 111.494.929.000 đồng (Một trăm mười một tỷ, bốn trăm chín mươi bốn triệu, chín trăm hai mươi chín nghìn đồng)
(Giá gói thầu đã bao gồm 5% dự phòng phí, được xác định căn cứ vào tổng mức đầu tư được duyệt)
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: chỉ định thầu
- Thời gian lựa chọn nhà thầu: 20 ngày
- Hình thức hợp đồng: hợp đồng thi công xây dựng, giá hợp đồng theo đơn giá cố định.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 105 ngày.
4. Gói thầu “Cung cấp dịch vụ bảo hiểm công trình Nhà Quốc hội”
- Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo hiểm công trình Nhà Quốc hội.
- Giá gói thầu: 10.053.890.000 đồng (Mười tỷ, không trăm năm mươi ba triệu, tám trăm chín mươi nghìn đồng)
(Giá gói thầu đã bao gồm 5% dự phòng phí, được xác định căn cứ vào tổng mức đầu tư được duyệt)
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: chỉ định thầu
- Thời gian lựa chọn nhà thầu: 20 ngày
- Hình thức hợp đồng: hợp đồng bảo hiểm xây dựng.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: từ ngày khởi công công trình đến Quý II năm 2014 (ngày công trình hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng cộng 24 tháng bảo hiểm cho công tác bảo hành công trình).

Content:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch thực hiện một số gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội với các nội dung sau:
1. Gói thầu “Tư vấn giám sát thi công tường vây và thi công cọc khoan nhồi công trình Nhà Quốc hội”
- Tên gói thầu: Tư vấn giám sát thi công tường vây và thi công cọc khoan nhồi công trình Nhà Quốc hội
- Nội dung gói thầu: thực hiện công tác tư vấn giám sát thi công các hạng mục tường vây, cọc khoan nhồi
- Giá gói thầu: 1.174.363.000 đồng (Một tỷ, một trăm bảy mươi bốn triệu, ba trăm sáu mươi ba nghìn đồng)
(Giá gói thầu đã bao gồm 5% dự phòng phí, được xác định căn cứ vào tổng mức đầu tư được duyệt)
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: chỉ định thầu
- Thời gian lựa chọn nhà thầu: 20 ngày
- Hình thức hợp đồng: hợp đồng tư vấn xây dựng, giá hợp đồng theo giá trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: theo tiến độ thi công các hạng mục thuộc nội dung gói thầu (dự kiến khoảng 150 ngày).
2. Gói thầu “Thi công tường vây công trình Nhà Quốc hội”
- Tên gói thầu: Thi công tường vây công trình Nhà Quốc hội.
- Giá gói thầu: 90.901.925.000 đồng (Chín mươi tỷ, chín trăm linh một triệu, chín trăm hai mươi lăm nghìn đồng)
(Giá gói thầu đã bao gồm 5% dự phòng phí, được xác định căn cứ vào tổng mức đầu tư được duyệt)
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: chỉ định thầu
- Thời gian lựa chọn nhà thầu: 20 ngày
- Hình thức hợp đồng: hợp đồng thi công xây dựng, giá hợp đồng theo đơn giá cố định.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 105 ngày.
3. Gói thầu “Thi công cọc khoan nhồi công trình Nhà Quốc hội”
- Tên gói thầu: Thi công cọc khoan nhồi công trình Nhà Quốc hội.
- Giá gói thầu: 111.494.929.000 đồng (Một trăm mười một tỷ, bốn trăm chín mươi bốn triệu, chín trăm hai mươi chín nghìn đồng)
(Giá gói thầu đã bao gồm 5% dự phòng phí, được xác định căn cứ vào tổng mức đầu tư được duyệt)
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: chỉ định thầu
- Thời gian lựa chọn nhà thầu: 20 ngày
- Hình thức hợp đồng: hợp đồng thi công xây dựng, giá hợp đồng theo đơn giá cố định.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 105 ngày.
4. Gói thầu “Cung cấp dịch vụ bảo hiểm công trình Nhà Quốc hội”
- Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo hiểm công trình Nhà Quốc hội.
- Giá gói thầu: 10.053.890.000 đồng (Mười tỷ, không trăm năm mươi ba triệu, tám trăm chín mươi nghìn đồng)
(Giá gói thầu đã bao gồm 5% dự phòng phí, được xác định căn cứ vào tổng mức đầu tư được duyệt)
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: chỉ định thầu
- Thời gian lựa chọn nhà thầu: 20 ngày
- Hình thức hợp đồng: hợp đồng bảo hiểm xây dựng.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: từ ngày khởi công công trình đến Quý II năm 2014 (ngày công trình hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng cộng 24 tháng bảo hiểm cho công tác bảo hành công trình).