Document: Điều 1 Quyết định 1282/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bảo vệ rừng xã Bình Thuận Quảng Ngãi

Type: {"issuing_agency": "Tỉnh Quảng Ngãi", "promulgation_date": "11/07/2017", "sign_number": "1282/QĐ-UBND", "signer": "Trần Ngọc Căng", "type": "Quyết định"}
Issuing Agency: {"issuing_agency": "Tỉnh Quảng Ngãi", "promulgation_date": "11/07/2017", "sign_number": "1282/QĐ-UBND", "signer": "Trần Ngọc Căng", "type": "Quyết định"}
Promulgation Date: {"issuing_agency": "Tỉnh Quảng Ngãi", "promulgation_date": "11/07/2017", "sign_number": "1282/QĐ-UBND", "signer": "Trần Ngọc Căng", "type": "Quyết định"}
Sign Number: {"issuing_agency": "Tỉnh Quảng Ngãi", "promulgation_date": "11/07/2017", "sign_number": "1282/QĐ-UBND", "signer": "Trần Ngọc Căng", "type": "Quyết định"}
Signer: {"issuing_agency": "Tỉnh Quảng Ngãi", "promulgation_date": "11/07/2017", "sign_number": "1282/QĐ-UBND", "signer": "Trần Ngọc Căng", "type": "Quyết định"}

Full Text:
Điều 1 Quyết định 1282/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bảo vệ rừng xã Bình Thuận Quảng Ngãi có nội dung như sau:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục chăm sóc và quản lý bảo vệ rừng thuộc dự án Trồng mới và phục hồi rừng ngập mặn ven biển xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (đợt 1), với các nội dung chủ yếu như sau:
1. Phần công việc đã thực hiện: Có giá trị 78,422 triệu đồng, bao gồm: Điều chỉnh dự án đầu tư, lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán.
2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Có giá trị là 107,449 triệu đồng, bao gồm: Quản lý dự án, thẩm định hồ sơ thiết kế và dự toán hạng mục bổ sung, thẩm tra phê duyệt quyết toán.
3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Có giá trị là 2.879,32 triệu đồng, chia thành 05 gói thầu như sau:
Đơn vị tính: Triệu đồng

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 01: Lựa chọn nhà thầu

9,98

Ngân sách Trung ương (Chương trình mục Tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu) và ngân sách tỉnh

Chỉ định thầu

Quý III năm 2017

Trọn gói

Tối đa 30 ngày

2

Gói thầu số 02: Giám sát thi công

67,62

Chỉ định thầu

Quý III năm 2017

Trọn gói

Tối đa 21 tháng

3

Gói thầu số 03: Đo vẽ bản đồ địa chính

135,98

Chỉ định thầu

Quý IV năm 2018

Trọn gói

Tối đa 60 ngày

4

Gói thầu số 04: Kiểm toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

71,0

Chỉ định thầu

Quý I năm 2019

Trọn gói

Tối đa 60 ngày

5

Gói thầu số 05: Chăm sóc và quản lý bảo vệ rừng trồng cây Cóc Trắng, rừng khoanh nuôi trồng bổ sung (phần đã trồng của năm 2014, 2015)

2.594,74

Chỉ định thầu

Một giai đoạn 01 túi hồ sơ

Quý III năm 2017

Trọn gói

Tối đa 21 tháng

Content:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục chăm sóc và quản lý bảo vệ rừng thuộc dự án Trồng mới và phục hồi rừng ngập mặn ven biển xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (đợt 1), với các nội dung chủ yếu như sau:
1. Phần công việc đã thực hiện: Có giá trị 78,422 triệu đồng, bao gồm: Điều chỉnh dự án đầu tư, lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán.
2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Có giá trị là 107,449 triệu đồng, bao gồm: Quản lý dự án, thẩm định hồ sơ thiết kế và dự toán hạng mục bổ sung, thẩm tra phê duyệt quyết toán.
3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Có giá trị là 2.879,32 triệu đồng, chia thành 05 gói thầu như sau:
Đơn vị tính: Triệu đồng

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 01: Lựa chọn nhà thầu

9,98

Ngân sách Trung ương (Chương trình mục Tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu) và ngân sách tỉnh

Chỉ định thầu

Quý III năm 2017

Trọn gói

Tối đa 30 ngày

2

Gói thầu số 02: Giám sát thi công

67,62

Chỉ định thầu

Quý III năm 2017

Trọn gói

Tối đa 21 tháng

3

Gói thầu số 03: Đo vẽ bản đồ địa chính

135,98

Chỉ định thầu

Quý IV năm 2018

Trọn gói

Tối đa 60 ngày

4

Gói thầu số 04: Kiểm toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

71,0

Chỉ định thầu

Quý I năm 2019

Trọn gói

Tối đa 60 ngày

5

Gói thầu số 05: Chăm sóc và quản lý bảo vệ rừng trồng cây Cóc Trắng, rừng khoanh nuôi trồng bổ sung (phần đã trồng của năm 2014, 2015)

2.594,74

Chỉ định thầu

Một giai đoạn 01 túi hồ sơ

Quý III năm 2017

Trọn gói

Tối đa 21 tháng