Document: Điều 1 Quyết định 893/2006/QĐ-UBND  Kế hoạch đấu thầu dự án Đường Trà Phong-Trà Bao-Trà hê, huyện Tây Trà

Type: {"issuing_agency": "Tỉnh Quảng Ngãi", "promulgation_date": "14/04/2006", "sign_number": "893/2006/QĐ-UBND", "signer": "Nguyễn Kim Hiệu", "type": "Quyết định"}
Issuing Agency: {"issuing_agency": "Tỉnh Quảng Ngãi", "promulgation_date": "14/04/2006", "sign_number": "893/2006/QĐ-UBND", "signer": "Nguyễn Kim Hiệu", "type": "Quyết định"}
Promulgation Date: {"issuing_agency": "Tỉnh Quảng Ngãi", "promulgation_date": "14/04/2006", "sign_number": "893/2006/QĐ-UBND", "signer": "Nguyễn Kim Hiệu", "type": "Quyết định"}
Sign Number: {"issuing_agency": "Tỉnh Quảng Ngãi", "promulgation_date": "14/04/2006", "sign_number": "893/2006/QĐ-UBND", "signer": "Nguyễn Kim Hiệu", "type": "Quyết định"}
Signer: {"issuing_agency": "Tỉnh Quảng Ngãi", "promulgation_date": "14/04/2006", "sign_number": "893/2006/QĐ-UBND", "signer": "Nguyễn Kim Hiệu", "type": "Quyết định"}

Full Text:
Điều 1 Quyết định 893/2006/QĐ-UBND  Kế hoạch đấu thầu dự án Đường Trà Phong-Trà Bao-Trà hê, huyện Tây Trà có nội dung như sau:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu dự án: Đường Trà Phong- Trà Bao- Trà Khê, huyện Tây Trà; với các nội dung chính sau:
1. Phân chia gói thầu:
a. Phần công việc đã tổ chức thực hiện: Tổng giá trị là 235 triệu đồng bao gồm các công việc sau:
- Khảo sát, lập Dự án .
- Thẩm định Dự án.
b.Phần chưa thực hiện:
b.1.Phần không đấu thầu: Tổng giá trị phần không đấu thầu là 3.457 triệu đồng, bao gồm các công việc sau:
-Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán.
-Bảo hiểm công trình.
- Lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu.
- Thẩm định kết quả đấu thầu; Thẩm tra, phê duyệt quyết toán.
- Quản lý phí; Đền bù giải phóng mặt bằng; Dự phòng.
b.2. Phần công việc dự kiến đấu thầu: Giá trị phần dự kiến đấu thầu là 17.573 triệu đồng, được chia thành 3 gói thầu:
-Gói thầu số 1: Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và lập tổng dự toán. Ước giá trị gói thầu là 492 triệu đồng.
-Gói thầu số 2: Tư vấn giám sát kỹ thuật xây dựng công trình. Ước giá trị gói thầu là 267 triệu đồng.
-Gói thầu số 3: Thi công xây lắp. Ước giá trị gói thầu là 16.814 triệu đồng.
2. Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức áp dụng:
a/ Hình thức lựa chọn nhà thầu:
-Các gói thầu số 1, 2: Chỉ định thầu.
-Gói thầu số 3: Đấu thầu rộng rãi.
b/ Phương thức áp dụng: Đấu thầu 1 túi hồ sơ.
3. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói (không điều chỉnh giá).
4. Nguồn tài chính của các gói thầu: Vốn ngân sách tỉnh cấp.
5. Thời gian tổ chức đấu thầu và chỉ định thầu:
-Gói thầu số 1: Trong tháng 4 năm 2006.
-Các gói thầu số 2,3: Khi được UBND tỉnh cho phép.
6.Thời gian thực hiện hợp đồng:
- Gói thầu số 1: Thời gian thực hiện tối đa 45 ngày.
- Gói thầu số 2: Thời gian thực hiện theo tiến độ thi công công trình.
- Gói thầu số 3: Thời gian thực hiện hợp đồng tối đa là 16 tháng.

Content:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu dự án: Đường Trà Phong- Trà Bao- Trà Khê, huyện Tây Trà; với các nội dung chính sau:
1. Phân chia gói thầu:
a. Phần công việc đã tổ chức thực hiện: Tổng giá trị là 235 triệu đồng bao gồm các công việc sau:
- Khảo sát, lập Dự án .
- Thẩm định Dự án.
b.Phần chưa thực hiện:
b.1.Phần không đấu thầu: Tổng giá trị phần không đấu thầu là 3.457 triệu đồng, bao gồm các công việc sau:
-Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán.
-Bảo hiểm công trình.
- Lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu.
- Thẩm định kết quả đấu thầu; Thẩm tra, phê duyệt quyết toán.
- Quản lý phí; Đền bù giải phóng mặt bằng; Dự phòng.
b.2. Phần công việc dự kiến đấu thầu: Giá trị phần dự kiến đấu thầu là 17.573 triệu đồng, được chia thành 3 gói thầu:
-Gói thầu số 1: Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và lập tổng dự toán. Ước giá trị gói thầu là 492 triệu đồng.
-Gói thầu số 2: Tư vấn giám sát kỹ thuật xây dựng công trình. Ước giá trị gói thầu là 267 triệu đồng.
-Gói thầu số 3: Thi công xây lắp. Ước giá trị gói thầu là 16.814 triệu đồng.
2. Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức áp dụng:
a/ Hình thức lựa chọn nhà thầu:
-Các gói thầu số 1, 2: Chỉ định thầu.
-Gói thầu số 3: Đấu thầu rộng rãi.
b/ Phương thức áp dụng: Đấu thầu 1 túi hồ sơ.
3. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói (không điều chỉnh giá).
4. Nguồn tài chính của các gói thầu: Vốn ngân sách tỉnh cấp.
5. Thời gian tổ chức đấu thầu và chỉ định thầu:
-Gói thầu số 1: Trong tháng 4 năm 2006.
-Các gói thầu số 2,3: Khi được UBND tỉnh cho phép.
6.Thời gian thực hiện hợp đồng:
- Gói thầu số 1: Thời gian thực hiện tối đa 45 ngày.
- Gói thầu số 2: Thời gian thực hiện theo tiến độ thi công công trình.
- Gói thầu số 3: Thời gian thực hiện hợp đồng tối đa là 16 tháng.