Document: Khoản 1 Điều 2 Quyết định 852/QĐ-UBND 2019 kế hoạch triển khai công trình trọng điểm thành phố Đà Nẵng

Type: {"issuing_agency": "Thành phố Đà Nẵng", "promulgation_date": "22/02/2019", "sign_number": "852/QĐ-UBND", "signer": "Huỳnh Đức Thơ", "type": "Quyết định"}
Issuing Agency: {"issuing_agency": "Thành phố Đà Nẵng", "promulgation_date": "22/02/2019", "sign_number": "852/QĐ-UBND", "signer": "Huỳnh Đức Thơ", "type": "Quyết định"}
Promulgation Date: {"issuing_agency": "Thành phố Đà Nẵng", "promulgation_date": "22/02/2019", "sign_number": "852/QĐ-UBND", "signer": "Huỳnh Đức Thơ", "type": "Quyết định"}
Sign Number: {"issuing_agency": "Thành phố Đà Nẵng", "promulgation_date": "22/02/2019", "sign_number": "852/QĐ-UBND", "signer": "Huỳnh Đức Thơ", "type": "Quyết định"}
Signer: {"issuing_agency": "Thành phố Đà Nẵng", "promulgation_date": "22/02/2019", "sign_number": "852/QĐ-UBND", "signer": "Huỳnh Đức Thơ", "type": "Quyết định"}

Full Text:
Khoản 1 Điều 2 Quyết định 852/QĐ-UBND 2019 kế hoạch triển khai công trình trọng điểm thành phố Đà Nẵng

Điều 2. Tổ chức triển khai thực hiện:
1. Các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án:
- Triển khai ngay từ đầu năm, lựa chọn đơn vị tư vấn và nhà thầu thi công có đầy đủ năng lực kỹ thuật, tài chính, kinh nghiệm nhằm triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng để rút ngắn thời gian thực hiện. Yêu cầu đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công lập kế hoạch tiến độ chi tiết, tập trung nhân lực, nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc để triển khai đảm bảo tiến độ đề ra và hoàn thành công trình để chào mừng các ngày lễ lớn năm 2020 (theo Phụ lục 2 đính kèm).
- Tổ chức nghiệm thu kịp thời khối lượng hoàn thành và hoàn chỉnh hồ sơ thanh toán tại Kho bạc nhà nước, Kho bạc nhà nước rút ngắn thời gian kiểm soát chi.
- Kiên quyết chấm dứt và xử phạt hợp đồng theo quy định và theo các điều khoản ký kết trong hợp đồng đối với các nhà thầu chậm trễ tiến độ (trừ nguyên nhân khách quan, vướng giải phóng mặt bằng,...). Ngoài mức phạt do vi phạm hợp đồng theo quy định tại hợp đồng đã ký kết, nhà thầu còn phải chịu trách nhiệm do vi phạm hợp đồng được quy định cụ thể tại Điều 146 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.
- Tổng hợp báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư để công khai trên Cổng thông tin điện tử của thành phố, Trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư các đơn vị tư vấn và nhà thầu xây lắp chậm trễ tiến độ thực hiện dự án.

Content:
Các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án:
- Triển khai ngay từ đầu năm, lựa chọn đơn vị tư vấn và nhà thầu thi công có đầy đủ năng lực kỹ thuật, tài chính, kinh nghiệm nhằm triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng để rút ngắn thời gian thực hiện. Yêu cầu đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công lập kế hoạch tiến độ chi tiết, tập trung nhân lực, nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc để triển khai đảm bảo tiến độ đề ra và hoàn thành công trình để chào mừng các ngày lễ lớn năm 2020 (theo Phụ lục 2 đính kèm).
- Tổ chức nghiệm thu kịp thời khối lượng hoàn thành và hoàn chỉnh hồ sơ thanh toán tại Kho bạc nhà nước, Kho bạc nhà nước rút ngắn thời gian kiểm soát chi.
- Kiên quyết chấm dứt và xử phạt hợp đồng theo quy định và theo các điều khoản ký kết trong hợp đồng đối với các nhà thầu chậm trễ tiến độ (trừ nguyên nhân khách quan, vướng giải phóng mặt bằng,...). Ngoài mức phạt do vi phạm hợp đồng theo quy định tại hợp đồng đã ký kết, nhà thầu còn phải chịu trách nhiệm do vi phạm hợp đồng được quy định cụ thể tại Điều 146 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.
- Tổng hợp báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư để công khai trên Cổng thông tin điện tử của thành phố, Trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư các đơn vị tư vấn và nhà thầu xây lắp chậm trễ tiến độ thực hiện dự án.