Document: Điều 1 Quyết định 1188/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung dự án xây dựng trường trung học Quế Võ Bắc Ninh 2011

Type: {"issuing_agency": "Tỉnh Bắc Ninh", "promulgation_date": "27/09/2011", "sign_number": "1188/QĐ-UBND", "signer": "Nguyễn Tiến Nhường", "type": "Quyết định"}
Issuing Agency: {"issuing_agency": "Tỉnh Bắc Ninh", "promulgation_date": "27/09/2011", "sign_number": "1188/QĐ-UBND", "signer": "Nguyễn Tiến Nhường", "type": "Quyết định"}
Promulgation Date: {"issuing_agency": "Tỉnh Bắc Ninh", "promulgation_date": "27/09/2011", "sign_number": "1188/QĐ-UBND", "signer": "Nguyễn Tiến Nhường", "type": "Quyết định"}
Sign Number: {"issuing_agency": "Tỉnh Bắc Ninh", "promulgation_date": "27/09/2011", "sign_number": "1188/QĐ-UBND", "signer": "Nguyễn Tiến Nhường", "type": "Quyết định"}
Signer: {"issuing_agency": "Tỉnh Bắc Ninh", "promulgation_date": "27/09/2011", "sign_number": "1188/QĐ-UBND", "signer": "Nguyễn Tiến Nhường", "type": "Quyết định"}

Full Text:
Điều 1 Quyết định 1188/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung dự án xây dựng trường trung học Quế Võ Bắc Ninh 2011 có nội dung như sau:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng trường THPT Quế Võ số 1, tại các Quyết định số 67/QĐ-CT ngày 10/01/2007, số 1594/QĐ-UBND ngày 23/10/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh, với các nội dung chủ yếu sau:
1. Điều chỉnh thiết kế, bổ sung khối lượng: Bổ sung xây mới cổng trường, chiều dài cổng 21,1 m, cao 8,8 m; kết cấu móng cọc BTCT mác 200; cột, dầm và sàn mái đổ BTCT mác 200, cánh cổng bằng thép hình, có mô tơ điều khiển, hai bên cổng ốp đá thẻ màu vàng, toàn bộ cổng lăn sơn;
- Điều chỉnh thiết kế nhà đa năng, thay đổi từ trần nhựa sang trần hợp kim xương nhôm, tấm trần composite, trong ngoài nhà lăn sơn (thay quét vôi ve).
- Hệ thống điện ngoài nhà xây dựng mới tuyến dây cao áp 1,5 km để cấp điện cho trạm biến áp của nhà trường; thiết kế bổ sung chống mối cho hai hạng mục nhà đa năng và nhà hiệu bộ.
2. Nội dung đầu tư và các thông số kỹ thuật khác thực hiện theo các Quyết định số 67/QĐ-CT ngày 10/01/2007, số 1594/QĐ-UBND ngày 23/10/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh.
3. Các khối lượng đã thi công thực hiện theo kết quả đấu thầu và quy định hiện hành. Khối lượng chưa thực hiện điều chỉnh giá vật liệu, chế độ chính sách theo quy định tại thời điểm lập điều chỉnh bổ sung dự án.
4. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh bổ sung: 28.350.204.000 đồng (Hai mươi tám tỷ, ba trăm mươi năm triệu, hai trăm linh bốn nghìn đồng); trong đó:
- Xây lắp: 22.812.659.000 đồng;
- Thiết bị: 850.000.000 đồng;
- Chi khác: 2.879.906.000 đồng;
- Dự phòng: 1.807.639.000 đồng;
Tăng 6.283.642.000 đồng (Sáu tỷ, hai trăm tám mươi ba triệu, sáu trăm bốn mươi hai nghìn đồng) so với tổng mức đầu tư tại Quyết định số 1594/QĐ-UBND ngày 23/10/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh.
5. Điều chỉnh phân chia gói thầu còn lại:
- Gói số 2b: Cải tạo khu vệ sinh nhà lớp học số 1.
- Gói số 2c: Xây dựng trạm biến áp và đường dây cấp điện cho công trình
6. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Theo Luật Đấu thầu hiện hành.
7. Trách nhiệm chủ đầu tư: Thực hiện dự án theo quy định hiện hành.
8. Thời gian thực hiện dự án: hoàn thành dự án năm 2012.

Content:
Điều 1. Phê duyệt bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng trường THPT Quế Võ số 1, tại các Quyết định số 67/QĐ-CT ngày 10/01/2007, số 1594/QĐ-UBND ngày 23/10/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh, với các nội dung chủ yếu sau:
1. Điều chỉnh thiết kế, bổ sung khối lượng: Bổ sung xây mới cổng trường, chiều dài cổng 21,1 m, cao 8,8 m; kết cấu móng cọc BTCT mác 200; cột, dầm và sàn mái đổ BTCT mác 200, cánh cổng bằng thép hình, có mô tơ điều khiển, hai bên cổng ốp đá thẻ màu vàng, toàn bộ cổng lăn sơn;
- Điều chỉnh thiết kế nhà đa năng, thay đổi từ trần nhựa sang trần hợp kim xương nhôm, tấm trần composite, trong ngoài nhà lăn sơn (thay quét vôi ve).
- Hệ thống điện ngoài nhà xây dựng mới tuyến dây cao áp 1,5 km để cấp điện cho trạm biến áp của nhà trường; thiết kế bổ sung chống mối cho hai hạng mục nhà đa năng và nhà hiệu bộ.
2. Nội dung đầu tư và các thông số kỹ thuật khác thực hiện theo các Quyết định số 67/QĐ-CT ngày 10/01/2007, số 1594/QĐ-UBND ngày 23/10/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh.
3. Các khối lượng đã thi công thực hiện theo kết quả đấu thầu và quy định hiện hành. Khối lượng chưa thực hiện điều chỉnh giá vật liệu, chế độ chính sách theo quy định tại thời điểm lập điều chỉnh bổ sung dự án.
4. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh bổ sung: 28.350.204.000 đồng (Hai mươi tám tỷ, ba trăm mươi năm triệu, hai trăm linh bốn nghìn đồng); trong đó:
- Xây lắp: 22.812.659.000 đồng;
- Thiết bị: 850.000.000 đồng;
- Chi khác: 2.879.906.000 đồng;
- Dự phòng: 1.807.639.000 đồng;
Tăng 6.283.642.000 đồng (Sáu tỷ, hai trăm tám mươi ba triệu, sáu trăm bốn mươi hai nghìn đồng) so với tổng mức đầu tư tại Quyết định số 1594/QĐ-UBND ngày 23/10/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh.
5. Điều chỉnh phân chia gói thầu còn lại:
- Gói số 2b: Cải tạo khu vệ sinh nhà lớp học số 1.
- Gói số 2c: Xây dựng trạm biến áp và đường dây cấp điện cho công trình
6. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Theo Luật Đấu thầu hiện hành.
7. Trách nhiệm chủ đầu tư: Thực hiện dự án theo quy định hiện hành.
8. Thời gian thực hiện dự án: hoàn thành dự án năm 2012.