Document: Điều 1 Quyết định 2705/QĐ-UBND 2017 lựa chọn nhà thầu sửa nền mặt đường tuyến ĐT.335 Quảng Ninh

Type: {"issuing_agency": "Tỉnh Quảng Ninh", "promulgation_date": "13/07/2017", "sign_number": "2705/QĐ-UBND", "signer": "Vũ Văn Diện", "type": "Quyết định"}
Issuing Agency: {"issuing_agency": "Tỉnh Quảng Ninh", "promulgation_date": "13/07/2017", "sign_number": "2705/QĐ-UBND", "signer": "Vũ Văn Diện", "type": "Quyết định"}
Promulgation Date: {"issuing_agency": "Tỉnh Quảng Ninh", "promulgation_date": "13/07/2017", "sign_number": "2705/QĐ-UBND", "signer": "Vũ Văn Diện", "type": "Quyết định"}
Sign Number: {"issuing_agency": "Tỉnh Quảng Ninh", "promulgation_date": "13/07/2017", "sign_number": "2705/QĐ-UBND", "signer": "Vũ Văn Diện", "type": "Quyết định"}
Signer: {"issuing_agency": "Tỉnh Quảng Ninh", "promulgation_date": "13/07/2017", "sign_number": "2705/QĐ-UBND", "signer": "Vũ Văn Diện", "type": "Quyết định"}

Full Text:
Điều 1 Quyết định 2705/QĐ-UBND 2017 lựa chọn nhà thầu sửa nền mặt đường tuyến ĐT.335 Quảng Ninh có nội dung như sau:

Điều 1. : Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và các công trình trên tuyến ĐT.335, đoạn từ ngã ba Trà Cổ đi Mũi Ngọc, thành phố Móng Cái với các nội dung như sau:
1. Phần công việc đã thực hiện: 256 triệu đồng, bao gồm các chi phí: Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư.
2. Phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: 2.426 triệu đồng, bao gồm các chi phí: Quản lý dự án, lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, thẩm tra, phê duyệt quyết toán, dự phòng và các chi phí khác có liên quan).
3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 18.973 triệu đồng, bao gồm 4 gói thầu, cụ thể theo bảng sau:

Số TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (triệu đồng)

Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

228

Chỉ định thầu trong nước theo quy trình rút gọn

Quý II năm 2017

Trọn gói

20 ngày

2

Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát thi công công trình

475

Giao Ban Quản lý đầu tư và xây dựng công trình trọng điểm thực hiện

Trọn gói

Theo tiến độ gói thầu số 04

3

Gói thầu số 03: Bảo hiểm xây dựng công trình

34

Chỉ định thầu trong nước theo quy trình rút gọn

Quý III năm 2017

Trọn gói

Theo quy định của pháp luật về BHCT

4

Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình

16.578

Đấu thầu rộng rãi trong nước;
Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý III năm 2017

Theo đơn giá cố định

120 ngày

Tổng cộng giá các gói thầu

17.315

Bằng chữ: Mười bảy tỷ, ba trăm mười lăm triệu đồng.

- Nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Quảng Ninh (theo Quyết định số 2619/QĐ-UBND ngày 05/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

Content:
Điều 1. : Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và các công trình trên tuyến ĐT.335, đoạn từ ngã ba Trà Cổ đi Mũi Ngọc, thành phố Móng Cái với các nội dung như sau:
1. Phần công việc đã thực hiện: 256 triệu đồng, bao gồm các chi phí: Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư.
2. Phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: 2.426 triệu đồng, bao gồm các chi phí: Quản lý dự án, lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, thẩm tra, phê duyệt quyết toán, dự phòng và các chi phí khác có liên quan).
3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 18.973 triệu đồng, bao gồm 4 gói thầu, cụ thể theo bảng sau:

Số TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (triệu đồng)

Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

228

Chỉ định thầu trong nước theo quy trình rút gọn

Quý II năm 2017

Trọn gói

20 ngày

2

Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát thi công công trình

475

Giao Ban Quản lý đầu tư và xây dựng công trình trọng điểm thực hiện

Trọn gói

Theo tiến độ gói thầu số 04

3

Gói thầu số 03: Bảo hiểm xây dựng công trình

34

Chỉ định thầu trong nước theo quy trình rút gọn

Quý III năm 2017

Trọn gói

Theo quy định của pháp luật về BHCT

4

Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình

16.578

Đấu thầu rộng rãi trong nước;
Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý III năm 2017

Theo đơn giá cố định

120 ngày

Tổng cộng giá các gói thầu

17.315

Bằng chữ: Mười bảy tỷ, ba trăm mười lăm triệu đồng.

- Nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Quảng Ninh (theo Quyết định số 2619/QĐ-UBND ngày 05/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh).