Document: Khoản 7 Điều 1 Quyết định 2928/QĐ-UBND 2018 thí điểm thuê dịch vụ điều hành liên thông 4 cấp Nghệ An

Type: {"issuing_agency": "Tỉnh Nghệ An", "promulgation_date": "11/07/2018", "sign_number": "2928/QĐ-UBND", "signer": "Lê Ngọc Hoa", "type": "Quyết định"}
Issuing Agency: {"issuing_agency": "Tỉnh Nghệ An", "promulgation_date": "11/07/2018", "sign_number": "2928/QĐ-UBND", "signer": "Lê Ngọc Hoa", "type": "Quyết định"}
Promulgation Date: {"issuing_agency": "Tỉnh Nghệ An", "promulgation_date": "11/07/2018", "sign_number": "2928/QĐ-UBND", "signer": "Lê Ngọc Hoa", "type": "Quyết định"}
Sign Number: {"issuing_agency": "Tỉnh Nghệ An", "promulgation_date": "11/07/2018", "sign_number": "2928/QĐ-UBND", "signer": "Lê Ngọc Hoa", "type": "Quyết định"}
Signer: {"issuing_agency": "Tỉnh Nghệ An", "promulgation_date": "11/07/2018", "sign_number": "2928/QĐ-UBND", "signer": "Lê Ngọc Hoa", "type": "Quyết định"}

Full Text:
Khoản 7 Điều 1 Quyết định 2928/QĐ-UBND 2018 thí điểm thuê dịch vụ điều hành liên thông 4 cấp Nghệ An

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thí điểm thuê dịch vụ phần mềm quản lý văn bản và điều hành liên thông 4 cấp trong cơ quan nhà nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017-2020, với nội dung chính như sau:
...
7. Phân chia các gói thầu:
7.1. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2017 và năm 2018.
a) Phần công việc không áp dụng lựa chọn nhà thầu: Chi phí quản lý kế hoạch và chi phí thẩm định giá có giá trị 138.617.000 đồng;
b) Kế hoạch lựa chọn thầu thuê dịch vụ CNTT giai đoạn 2017 - 2018, cụ thể:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (1.000 đồng)

Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện

1

Gói thầu số 1: Thuê tư vấn lập kế hoạch thuê dịch vụ

273.921

Chỉ định thầu; 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ

Trọn gói

04 tháng (tháng 8/2017 đến tháng 12/2017)

2

Gói thầu số 2: Thuê dịch vụ, đào tạo, cài đặt phần mềm quản lý văn bản và điều hành liên thông 4 cấp trong các cơ quan nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2017, 2018

9.860.058

Đặt hàng thuê DV CNTT

Theo đơn giá điều chỉnh

19 tháng (01/6/2017 đến 31/12/2018)

3

Gói thầu số 3: Thuê dịch vụ và đào tạo trục kết nối liên thông trên toàn tỉnh Nghệ An năm 2018

2.373.400

Đặt hàng thuê DV CNTT

Theo đơn giá điều chỉnh

06 tháng (01/7/2018 đến 31/12/2018)

4

Gói thầu số 4: Chuyển đổi cơ sở dữ liệu

1.459.177

Chỉ định thầu; 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ

Trọn gói

02 tháng (tháng 8 đến tháng 10/2018)

5

Gói thầu số 5: Tư vấn Giám sát triển khai phần mềm Quản lý văn bản điều hành, phần mềm trục liên thông, chuyển đổi cơ sở dữ liệu năm 2017, 2018

83.855

Chỉ định thầu rút gọn;

Trọn gói

19 tháng (01/6/2017 đến 31/12/2018)

6

Gói thầu số 6: Tư vấn lập HSYC, đánh giá HSĐX gói thầu chuyển đổi cơ sở dữ liệu;

3.611

Chỉ định thầu rút gọn.

Trọn gói

01 tháng (tháng 7,8/2018)

7.2. Về kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2019 và năm 2020: Tiến hành tổ chức đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ Công nghệ Thông tin, hoàn thành trước ngày 31/12/2018. Đảm bảo hợp đồng thuê dịch vụ từ ngày 01/01/2019.

Content:
Phân chia các gói thầu:
7.1. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2017 và năm 2018.
a) Phần công việc không áp dụng lựa chọn nhà thầu: Chi phí quản lý kế hoạch và chi phí thẩm định giá có giá trị 138.617.000 đồng;
b) Kế hoạch lựa chọn thầu thuê dịch vụ CNTT giai đoạn 2017 - 2018, cụ thể:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (1.000 đồng)

Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện

1

Gói thầu số 1: Thuê tư vấn lập kế hoạch thuê dịch vụ

273.921

Chỉ định thầu; 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ

Trọn gói

04 tháng (tháng 8/2017 đến tháng 12/2017)

2

Gói thầu số 2: Thuê dịch vụ, đào tạo, cài đặt phần mềm quản lý văn bản và điều hành liên thông 4 cấp trong các cơ quan nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2017, 2018

9.860.058

Đặt hàng thuê DV CNTT

Theo đơn giá điều chỉnh

19 tháng (01/6/2017 đến 31/12/2018)

3

Gói thầu số 3: Thuê dịch vụ và đào tạo trục kết nối liên thông trên toàn tỉnh Nghệ An năm 2018

2.373.400

Đặt hàng thuê DV CNTT

Theo đơn giá điều chỉnh

06 tháng (01/7/2018 đến 31/12/2018)

4

Gói thầu số 4: Chuyển đổi cơ sở dữ liệu

1.459.177

Chỉ định thầu; 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ

Trọn gói

02 tháng (tháng 8 đến tháng 10/2018)

5

Gói thầu số 5: Tư vấn Giám sát triển khai phần mềm Quản lý văn bản điều hành, phần mềm trục liên thông, chuyển đổi cơ sở dữ liệu năm 2017, 2018

83.855

Chỉ định thầu rút gọn;

Trọn gói

19 tháng (01/6/2017 đến 31/12/2018)

6

Gói thầu số 6: Tư vấn lập HSYC, đánh giá HSĐX gói thầu chuyển đổi cơ sở dữ liệu;

3.611

Chỉ định thầu rút gọn.

Trọn gói

01 tháng (tháng 7,8/2018)

7.2. Về kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2019 và năm 2020: Tiến hành tổ chức đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ Công nghệ Thông tin, hoàn thành trước ngày 31/12/2018. Đảm bảo hợp đồng thuê dịch vụ từ ngày 01/01/2019.