Document: Điều 1 Quyết định 1109/QĐ-UBND 2013 kinh phí xây dựng chợ vệ sinh an toàn thực phẩm Vĩnh Long

Type: {"issuing_agency": "Tỉnh Vĩnh Long", "promulgation_date": "26/06/2013", "sign_number": "1109/QĐ-UBND", "signer": "Phan Anh Vũ", "type": "Quyết định"}
Issuing Agency: {"issuing_agency": "Tỉnh Vĩnh Long", "promulgation_date": "26/06/2013", "sign_number": "1109/QĐ-UBND", "signer": "Phan Anh Vũ", "type": "Quyết định"}
Promulgation Date: {"issuing_agency": "Tỉnh Vĩnh Long", "promulgation_date": "26/06/2013", "sign_number": "1109/QĐ-UBND", "signer": "Phan Anh Vũ", "type": "Quyết định"}
Sign Number: {"issuing_agency": "Tỉnh Vĩnh Long", "promulgation_date": "26/06/2013", "sign_number": "1109/QĐ-UBND", "signer": "Phan Anh Vũ", "type": "Quyết định"}
Signer: {"issuing_agency": "Tỉnh Vĩnh Long", "promulgation_date": "26/06/2013", "sign_number": "1109/QĐ-UBND", "signer": "Phan Anh Vũ", "type": "Quyết định"}

Full Text:
Điều 1 Quyết định 1109/QĐ-UBND 2013 kinh phí xây dựng chợ vệ sinh an toàn thực phẩm Vĩnh Long có nội dung như sau:

Điều 1. Phê duyệt Đề cương dự án và dự toán kinh phí dự án xây dựng ''Mô hình chợ thí điểm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm'' trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long do Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các sở ngành tỉnh và địa phương có liên quan thực hiện, cụ thể như sau:
1. Tên đề cương: Dự án xây dựng “Mô hình chợ thí điểm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
2. Mục tiêu:
2.1. Mục tiêu chung:
- Nghiên cứu, xây dựng “mô hình chợ thí điểm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm” nhằm nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực quản lý cho cán bộ ngành công thương, Ban Quản lý chợ trong việc quản lý, hướng dẫn, kiểm tra về VSATTP trong phạm vi chợ.
- Hướng dẫn các hộ tiểu thương kinh doanh thực phẩm tại chợ, trong thực hành VSATTP phù hợp với các tiêu chí quy định, góp phần bảo vệ sức khoẻ và quyền lợi người tiêu dùng thực phẩm trên địa bàn.
2.2. Mục tiêu cụ thể:
- Nhằm làm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do ngộ độc thực phẩm gây ra trong quá trình kinh doanh thực phẩm tại chợ;
- Phấn đấu có 100% người kinh doanh thực phẩm và 100% người thực hiện công tác quản lý chợ trong dự án có hiểu biết đúng và thực hành đúng về VSATTP.
- Các quầy kinh doanh thực phẩm trong chợ thuộc dự án được xây dựng, nâng cấp đúng chuẩn theo qui định về VSATTP.
3. Phạm vi thực hiện: Mô hình thí điểm tại chợ Phước Thọ, phường 8, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
4. Nội dung Đề cương dự án xây dựng “Mô hình chợ thí điểm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long:
Đề cương dự án đã thể hiện đầy đủ các nội dung theo Đề cương mẫu của Bộ Công thương kèm theo Công văn số 2420/BCT-TTTN ngày 22/3/2013 về việc xây dựng mô hình chợ thí điểm bảo đảm VSATTP.
5. Thời gian thực hiện: Trong năm 2013 - 2014.
6. Dự toán dự án: 600.000.000 đ (sáu trăm triệu đồng).
Trong đó:
- Dự toán chi từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia (500 triệu đồng) với các nội dung chính như sau:
(ĐVT: 1000 đồng)

STT

Hạng mục hoạt động

Tỷ lệ (%)

Thành tiền

Tổng

100

500,000

A

CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN

29.99

149,950

I

CÁC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN

24.11

120,550

1

Xây dựng đề cương dự án được duyệt

0.40

2,000

2

Chi phí lập dự án trình duyệt

1.60

8,000

3

Chi phí quản lý và điều hành dự án

4.62

23,100

4

Chi phí kiểm tra, đánh giá hiệu quả mô hình

8.74

43,700

5

Chi phí khảo sát, điều tra hiện trạng

7.75

38,750

6

Chi phí văn phòng phẩm, chi phí bưu điện

1.00

5,000

II

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI, TỔNG KẾT VÀ BÁO CÁO KẾT THÚC DỰ ÁN

5.88

29,400

1

Hội nghị tổng kết triển khai mô hình

4.88

24,400

2

Báo cáo tổng kết thực hiện dự án trình Bộ Công thương và Uỷ ban nhân dân tỉnh

1.00

5,000

B

CHI PHÍ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN

70.01

350,050

I

CHI PHÍ ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN

7.28

36,380

II

CHI PHÍ HỖ TRỢ THỰC HIỆN XÂY DỰNG MÔ HÌNH

57.13

285,670

1

Chi phí họp tiểu thương lấy ý kiến thiết kế quầy sạp

0.94

4,700

2

Chi phí hỗ trợ đối tượng tham gia mô hình

56.19

280,970

III

HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP, THAM QUAN MÔ HÌNH TẠI TỈNH AN GIANG (hoặc tỉnh có mô hình chợ VSATTP)

3.60

18,000

IV

CHI PHÍ TUYÊN TRUYỀN

2.00

10,000

- Huy động nguồn vốn góp của các hộ tiểu thương trong khu vực dự án tại chợ Phước Thọ: Ước tính 100 triệu đồng.
7. Nguồn kinh phí: Tổng kinh phí 600 triệu đồng. Trong đó, nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm được phân bổ cho tỉnh Vĩnh Long (500 triệu đồng) và huy động nguồn vốn đóng góp của các hộ tiểu thương trong khu vực dự án (ước tính 100 triệu đồng).
8. Tổ chức thực hiện:
- Cơ quan phê duyệt: Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.
- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Công thương.
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Uỷ ban nhân dân thành phố Vĩnh Long; Ban Quản lý chợ Phước Thọ phường 8, thành phố Vĩnh Long.

Content:
Điều 1. Phê duyệt Đề cương dự án và dự toán kinh phí dự án xây dựng ''Mô hình chợ thí điểm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm'' trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long do Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các sở ngành tỉnh và địa phương có liên quan thực hiện, cụ thể như sau:
1. Tên đề cương: Dự án xây dựng “Mô hình chợ thí điểm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
2. Mục tiêu:
2.1. Mục tiêu chung:
- Nghiên cứu, xây dựng “mô hình chợ thí điểm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm” nhằm nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực quản lý cho cán bộ ngành công thương, Ban Quản lý chợ trong việc quản lý, hướng dẫn, kiểm tra về VSATTP trong phạm vi chợ.
- Hướng dẫn các hộ tiểu thương kinh doanh thực phẩm tại chợ, trong thực hành VSATTP phù hợp với các tiêu chí quy định, góp phần bảo vệ sức khoẻ và quyền lợi người tiêu dùng thực phẩm trên địa bàn.
2.2. Mục tiêu cụ thể:
- Nhằm làm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do ngộ độc thực phẩm gây ra trong quá trình kinh doanh thực phẩm tại chợ;
- Phấn đấu có 100% người kinh doanh thực phẩm và 100% người thực hiện công tác quản lý chợ trong dự án có hiểu biết đúng và thực hành đúng về VSATTP.
- Các quầy kinh doanh thực phẩm trong chợ thuộc dự án được xây dựng, nâng cấp đúng chuẩn theo qui định về VSATTP.
3. Phạm vi thực hiện: Mô hình thí điểm tại chợ Phước Thọ, phường 8, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
4. Nội dung Đề cương dự án xây dựng “Mô hình chợ thí điểm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long:
Đề cương dự án đã thể hiện đầy đủ các nội dung theo Đề cương mẫu của Bộ Công thương kèm theo Công văn số 2420/BCT-TTTN ngày 22/3/2013 về việc xây dựng mô hình chợ thí điểm bảo đảm VSATTP.
5. Thời gian thực hiện: Trong năm 2013 - 2014.
6. Dự toán dự án: 600.000.000 đ (sáu trăm triệu đồng).
Trong đó:
- Dự toán chi từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia (500 triệu đồng) với các nội dung chính như sau:
(ĐVT: 1000 đồng)

STT

Hạng mục hoạt động

Tỷ lệ (%)

Thành tiền

Tổng

100

500,000

A

CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN

29.99

149,950

I

CÁC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN

24.11

120,550

1

Xây dựng đề cương dự án được duyệt

0.40

2,000

2

Chi phí lập dự án trình duyệt

1.60

8,000

3

Chi phí quản lý và điều hành dự án

4.62

23,100

4

Chi phí kiểm tra, đánh giá hiệu quả mô hình

8.74

43,700

5

Chi phí khảo sát, điều tra hiện trạng

7.75

38,750

6

Chi phí văn phòng phẩm, chi phí bưu điện

1.00

5,000

II

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI, TỔNG KẾT VÀ BÁO CÁO KẾT THÚC DỰ ÁN

5.88

29,400

1

Hội nghị tổng kết triển khai mô hình

4.88

24,400

2

Báo cáo tổng kết thực hiện dự án trình Bộ Công thương và Uỷ ban nhân dân tỉnh

1.00

5,000

B

CHI PHÍ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN

70.01

350,050

I

CHI PHÍ ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN

7.28

36,380

II

CHI PHÍ HỖ TRỢ THỰC HIỆN XÂY DỰNG MÔ HÌNH

57.13

285,670

1

Chi phí họp tiểu thương lấy ý kiến thiết kế quầy sạp

0.94

4,700

2

Chi phí hỗ trợ đối tượng tham gia mô hình

56.19

280,970

III

HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP, THAM QUAN MÔ HÌNH TẠI TỈNH AN GIANG (hoặc tỉnh có mô hình chợ VSATTP)

3.60

18,000

IV

CHI PHÍ TUYÊN TRUYỀN

2.00

10,000

- Huy động nguồn vốn góp của các hộ tiểu thương trong khu vực dự án tại chợ Phước Thọ: Ước tính 100 triệu đồng.
7. Nguồn kinh phí: Tổng kinh phí 600 triệu đồng. Trong đó, nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm được phân bổ cho tỉnh Vĩnh Long (500 triệu đồng) và huy động nguồn vốn đóng góp của các hộ tiểu thương trong khu vực dự án (ước tính 100 triệu đồng).
8. Tổ chức thực hiện:
- Cơ quan phê duyệt: Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.
- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Công thương.
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Uỷ ban nhân dân thành phố Vĩnh Long; Ban Quản lý chợ Phước Thọ phường 8, thành phố Vĩnh Long.