Document: Điều 2 Quyết định 597/QĐ-BNN-XD 2018 phê duyệt danh mục công trình thủy lợi thi công vượt lũ chống lũ

Type: {"issuing_agency": "Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn", "promulgation_date": "12/02/2018", "sign_number": "597/QĐ-BNN-XD", "signer": "Hoàng Văn Thắng", "type": "Quyết định"}
Issuing Agency: {"issuing_agency": "Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn", "promulgation_date": "12/02/2018", "sign_number": "597/QĐ-BNN-XD", "signer": "Hoàng Văn Thắng", "type": "Quyết định"}
Promulgation Date: {"issuing_agency": "Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn", "promulgation_date": "12/02/2018", "sign_number": "597/QĐ-BNN-XD", "signer": "Hoàng Văn Thắng", "type": "Quyết định"}
Sign Number: {"issuing_agency": "Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn", "promulgation_date": "12/02/2018", "sign_number": "597/QĐ-BNN-XD", "signer": "Hoàng Văn Thắng", "type": "Quyết định"}
Signer: {"issuing_agency": "Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn", "promulgation_date": "12/02/2018", "sign_number": "597/QĐ-BNN-XD", "signer": "Hoàng Văn Thắng", "type": "Quyết định"}

Full Text:
Điều 2 Quyết định 597/QĐ-BNN-XD 2018 phê duyệt danh mục công trình thủy lợi thi công vượt lũ chống lũ có nội dung như sau:

Điều 2. Giao nhiệm vụ:
1. Chủ đầu tư có công trình thi công vượt lũ, chống lũ quy định tại Điều 1 Quyết định này chịu trách nhiệm:
- Căn cứ mục tiêu yêu cầu thi công vượt lũ, chống lũ, tổ chức lập, phê duyệt tiến độ thi công chi tiết (theo tuần), gửi về Bộ trước ngày 01/03/2018.
- Tổ chức lập, phê duyệt và triển khai phương án phòng, chống thiên tai năm 2018 cho công trình, gửi về Bộ trước 20/4/2018; tổ chức xây dựng, giám sát chặt chẽ các nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ, mục tiêu chống lũ, chất lượng và an toàn công trình; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai địa phương triển khai công tác ứng phó thiên tai theo phương án được duyệt, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình trong mùa lũ bão.
- Thực hiện nghiêm công tác họp giao ban kiểm điểm tiến độ định kỳ để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh. Tổ chức báo cáo tình hình thực hiện dự án định kỳ (tháng/quý/năm) theo quy định.
Các Quyết định, Báo cáo và hồ sơ liên quan gửi về Bộ để theo dõi, quản lý qua Cục Quản lý xây dựng công trình, Tổng cục Thủy lợi, Tổng cục Phòng chống thiên tai theo nhiệm vụ được phân giao.
2. Cục Quản lý xây dựng công trình, Tổng cục Thủy lợi, Tổng cục Phòng chống thiên tai, Vụ Kế hoạch, Vụ Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao kiểm tra, đôn đốc Chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, công tác phòng chống lụt bão và công tác giải ngân vốn kế hoạch năm 2018; giải quyết kịp thời các vướng mắc, tồn tại trong giai đoạn thi công, tạo điều kiện cho công trình hoàn thành mục tiêu, tiến độ đã duyệt.

Content:
Điều 2. Giao nhiệm vụ:
1. Chủ đầu tư có công trình thi công vượt lũ, chống lũ quy định tại Điều 1 Quyết định này chịu trách nhiệm:
- Căn cứ mục tiêu yêu cầu thi công vượt lũ, chống lũ, tổ chức lập, phê duyệt tiến độ thi công chi tiết (theo tuần), gửi về Bộ trước ngày 01/03/2018.
- Tổ chức lập, phê duyệt và triển khai phương án phòng, chống thiên tai năm 2018 cho công trình, gửi về Bộ trước 20/4/2018; tổ chức xây dựng, giám sát chặt chẽ các nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ, mục tiêu chống lũ, chất lượng và an toàn công trình; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai địa phương triển khai công tác ứng phó thiên tai theo phương án được duyệt, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình trong mùa lũ bão.
- Thực hiện nghiêm công tác họp giao ban kiểm điểm tiến độ định kỳ để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh. Tổ chức báo cáo tình hình thực hiện dự án định kỳ (tháng/quý/năm) theo quy định.
Các Quyết định, Báo cáo và hồ sơ liên quan gửi về Bộ để theo dõi, quản lý qua Cục Quản lý xây dựng công trình, Tổng cục Thủy lợi, Tổng cục Phòng chống thiên tai theo nhiệm vụ được phân giao.
2. Cục Quản lý xây dựng công trình, Tổng cục Thủy lợi, Tổng cục Phòng chống thiên tai, Vụ Kế hoạch, Vụ Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao kiểm tra, đôn đốc Chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, công tác phòng chống lụt bão và công tác giải ngân vốn kế hoạch năm 2018; giải quyết kịp thời các vướng mắc, tồn tại trong giai đoạn thi công, tạo điều kiện cho công trình hoàn thành mục tiêu, tiến độ đã duyệt.