Document: Điều 1 Quyết định 773/QĐ-BXD phê duyệt kế hoạch thực hiện dự án Cung triển lãm quy hoạch quốc gia

Type: {"issuing_agency": "Bộ Xây dựng", "promulgation_date": "28/07/2009", "sign_number": "773/QĐ-BXD", "signer": "Bùi Phạm Khánh", "type": "Quyết định"}
Issuing Agency: {"issuing_agency": "Bộ Xây dựng", "promulgation_date": "28/07/2009", "sign_number": "773/QĐ-BXD", "signer": "Bùi Phạm Khánh", "type": "Quyết định"}
Promulgation Date: {"issuing_agency": "Bộ Xây dựng", "promulgation_date": "28/07/2009", "sign_number": "773/QĐ-BXD", "signer": "Bùi Phạm Khánh", "type": "Quyết định"}
Sign Number: {"issuing_agency": "Bộ Xây dựng", "promulgation_date": "28/07/2009", "sign_number": "773/QĐ-BXD", "signer": "Bùi Phạm Khánh", "type": "Quyết định"}
Signer: {"issuing_agency": "Bộ Xây dựng", "promulgation_date": "28/07/2009", "sign_number": "773/QĐ-BXD", "signer": "Bùi Phạm Khánh", "type": "Quyết định"}

Full Text:
Điều 1 Quyết định 773/QĐ-BXD phê duyệt kế hoạch thực hiện dự án Cung triển lãm quy hoạch quốc gia có nội dung như sau:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch thực hiện các hạng mục: Thi công kết cấu phần thân, cung cấp, thi công lắp đặt hệ thống điện, nước trong nhà; Thi công kết cấu thép mái và lợp mái; Quan trắc độ võng dầm và độ lún công trình Cung triển lãm quy hoạch Quốc gia với các nội dung sau:
1. Hạng mục Thi công kết cấu phần thân; Cung cấp, thi công lắp đặt hệ thống điện, nước trong nhà
- Tên gói thầu: Thi công kết cấu phần thân; Cung cấp, thi công lắp đặt hệ thống điện, nước trong nhà công trình Cung triển lãm quy hoạch Quốc gia
- Giá gói thầu (tạm tính): 29.291.940.000 đồng (Hai mươi chín tỷ, hai trăm chín mươi mốt triệu, chín trăm bốn mươi nghìn đồng)
(Giá gói thầu đã bao gồm 10% dự phòng phí)
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: chỉ định thầu
- Thời gian lựa chọn nhà thầu: 07 ngày
- Hình thức hợp đồng: hợp đồng thi công xây dựng, giá hợp đồng theo đơn giá cố định
- Thời gian thực hiện hợp đồng:
+ Kết cấu phần thân và cơ điện ngầm trong kết cấu: 70 ngày
+ Lắp đặt thiết bị điện, nước trong nhà: 180 ngày.
2. Hạng mục Thi công kết cấu thép mái và lợp mái công trình
- Tên gói thầu: Thi công kết cấu thép mái và lợp mái công trình Cung triển lãm Quy hoạch Quốc gia
- Giá gói thầu (tạm tính): 29.878.220.000 đồng (Hai mươi chín tỷ, tám trăm bảy mươi tám triệu, hai trăm hai mươi nghìn đồng)
(Giá gói thầu đã bao gồm 10% dự phòng phí)
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: chỉ định thầu
- Thời gian lựa chọn nhà thầu: 07 ngày
- Hình thức hợp đồng: hợp đồng thi công xây dựng, giá hợp đồng theo đơn giá cố định.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 132 ngày.
3. Hạng mục Quan trắc độ võng dầm và độ lún công trình Cung triển lãm Quy hoạch Quốc gia
- Tên gói thầu: Quan trắc độ võng dầm và độ lún công trình Cung triển lãm Quy hoạch Quốc gia
- Giá gói thầu (tạm tính): 422.429.000 đồng (Bốn trăm hai mươi hai triệu, bốn trăm mươi chín nghìn đồng)
(Giá gói thầu đã bao gồm 10% dự phòng phí)
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: chỉ định thầu
- Thời gian lựa chọn nhà thầu: 07 ngày
- Hình thức hợp đồng: hợp đồng tư vấn xây dựng, giá hợp đồng theo giá trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 tháng.

Content:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch thực hiện các hạng mục: Thi công kết cấu phần thân, cung cấp, thi công lắp đặt hệ thống điện, nước trong nhà; Thi công kết cấu thép mái và lợp mái; Quan trắc độ võng dầm và độ lún công trình Cung triển lãm quy hoạch Quốc gia với các nội dung sau:
1. Hạng mục Thi công kết cấu phần thân; Cung cấp, thi công lắp đặt hệ thống điện, nước trong nhà
- Tên gói thầu: Thi công kết cấu phần thân; Cung cấp, thi công lắp đặt hệ thống điện, nước trong nhà công trình Cung triển lãm quy hoạch Quốc gia
- Giá gói thầu (tạm tính): 29.291.940.000 đồng (Hai mươi chín tỷ, hai trăm chín mươi mốt triệu, chín trăm bốn mươi nghìn đồng)
(Giá gói thầu đã bao gồm 10% dự phòng phí)
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: chỉ định thầu
- Thời gian lựa chọn nhà thầu: 07 ngày
- Hình thức hợp đồng: hợp đồng thi công xây dựng, giá hợp đồng theo đơn giá cố định
- Thời gian thực hiện hợp đồng:
+ Kết cấu phần thân và cơ điện ngầm trong kết cấu: 70 ngày
+ Lắp đặt thiết bị điện, nước trong nhà: 180 ngày.
2. Hạng mục Thi công kết cấu thép mái và lợp mái công trình
- Tên gói thầu: Thi công kết cấu thép mái và lợp mái công trình Cung triển lãm Quy hoạch Quốc gia
- Giá gói thầu (tạm tính): 29.878.220.000 đồng (Hai mươi chín tỷ, tám trăm bảy mươi tám triệu, hai trăm hai mươi nghìn đồng)
(Giá gói thầu đã bao gồm 10% dự phòng phí)
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: chỉ định thầu
- Thời gian lựa chọn nhà thầu: 07 ngày
- Hình thức hợp đồng: hợp đồng thi công xây dựng, giá hợp đồng theo đơn giá cố định.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 132 ngày.
3. Hạng mục Quan trắc độ võng dầm và độ lún công trình Cung triển lãm Quy hoạch Quốc gia
- Tên gói thầu: Quan trắc độ võng dầm và độ lún công trình Cung triển lãm Quy hoạch Quốc gia
- Giá gói thầu (tạm tính): 422.429.000 đồng (Bốn trăm hai mươi hai triệu, bốn trăm mươi chín nghìn đồng)
(Giá gói thầu đã bao gồm 10% dự phòng phí)
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: chỉ định thầu
- Thời gian lựa chọn nhà thầu: 07 ngày
- Hình thức hợp đồng: hợp đồng tư vấn xây dựng, giá hợp đồng theo giá trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 tháng.