Document: Khoản 1 Điều 1 Quyết định 1602/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh dự án;Điều chỉnh giá trúng thầu các gói thầu xây lắp thuộc dự án đầu tưTrạm bơm tưới Bến Chuồng,Thanh Hóa

Type: {"issuing_agency": "Tỉnh Thanh Hóa", "promulgation_date": "05/06/2008", "sign_number": "1602/QĐ-UBND", "signer": "Chu Phạm Ngọc Hiển", "type": "Quyết định"}
Issuing Agency: {"issuing_agency": "Tỉnh Thanh Hóa", "promulgation_date": "05/06/2008", "sign_number": "1602/QĐ-UBND", "signer": "Chu Phạm Ngọc Hiển", "type": "Quyết định"}
Promulgation Date: {"issuing_agency": "Tỉnh Thanh Hóa", "promulgation_date": "05/06/2008", "sign_number": "1602/QĐ-UBND", "signer": "Chu Phạm Ngọc Hiển", "type": "Quyết định"}
Sign Number: {"issuing_agency": "Tỉnh Thanh Hóa", "promulgation_date": "05/06/2008", "sign_number": "1602/QĐ-UBND", "signer": "Chu Phạm Ngọc Hiển", "type": "Quyết định"}
Signer: {"issuing_agency": "Tỉnh Thanh Hóa", "promulgation_date": "05/06/2008", "sign_number": "1602/QĐ-UBND", "signer": "Chu Phạm Ngọc Hiển", "type": "Quyết định"}

Full Text:
Khoản 1 Điều 1 Quyết định 1602/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh dự án;Điều chỉnh giá trúng thầu các gói thầu xây lắp thuộc dự án đầu tưTrạm bơm tưới Bến Chuồng,Thanh Hóa

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án; Điều chỉnh giá trúng thầu các gói thầu xây lắp thuộc dự án đầu tư: Trạm bơm tưới Bến Chuồng, xã Công Chính, huyện Nông Cống bao gồm những nội dung chính như sau:
1. Khái quát về dự án:
Dự án trạm bơm tưới bến Chuồng huyện Nông Cống được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đầu tư tại Quyết định số: 530/QĐ-UBND ngày 23/2/2005; Phê duyệt điều chỉnh dự án và tổng mức đầu tư tại Quyết định số: 829/QĐ-UBND ngày 27/3/2007 với tổng mức đầu tư 10.868,0 triệu đồng; Phê duyệt thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán công trình tại Quyết định số: 945/QĐ-UBND ngày 05/4/2006 với giá trị dự toán công trình là: 8.477,0 triệu đồng; UBND huyện Nông Cống phê duyệt kinh phí bồi thường GPMB tại Quyết định số 996/QĐ-UBND ngày 04/11/2006 và Quyết định số: 1040/QĐ-UBND ngày 12/12/2006 với tổng dự toán kinh phí bồi thường GPMB 510,4 triệu đồng; Phê duyệt bổ sung dự toán tại Quyết định số: 790/QĐ-UBND ngày 18/9/2007 với giá trị 301,0 triệu đồng; Quyết định số: 945/QĐ-UBND ngày 14/11/2007 phê duyệt điều chỉnh dự toán theo TT 07/2006/TT-BXD với giá trị 742,0 triệu đồng. Như vậy, giá trị dự toán công trình là 10.030,0 triệu đồng (< tổng mức đầu tư của công trình đã được phê duyệt).
Hiện nay công trình đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng.

Content:
Khái quát về dự án:
Dự án trạm bơm tưới bến Chuồng huyện Nông Cống được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đầu tư tại Quyết định số: 530/QĐ-UBND ngày 23/2/2005; Phê duyệt điều chỉnh dự án và tổng mức đầu tư tại Quyết định số: 829/QĐ-UBND ngày 27/3/2007 với tổng mức đầu tư 10.868,0 triệu đồng; Phê duyệt thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán công trình tại Quyết định số: 945/QĐ-UBND ngày 05/4/2006 với giá trị dự toán công trình là: 8.477,0 triệu đồng; UBND huyện Nông Cống phê duyệt kinh phí bồi thường GPMB tại Quyết định số 996/QĐ-UBND ngày 04/11/2006 và Quyết định số: 1040/QĐ-UBND ngày 12/12/2006 với tổng dự toán kinh phí bồi thường GPMB 510,4 triệu đồng; Phê duyệt bổ sung dự toán tại Quyết định số: 790/QĐ-UBND ngày 18/9/2007 với giá trị 301,0 triệu đồng; Quyết định số: 945/QĐ-UBND ngày 14/11/2007 phê duyệt điều chỉnh dự toán theo TT 07/2006/TT-BXD với giá trị 742,0 triệu đồng. Như vậy, giá trị dự toán công trình là 10.030,0 triệu đồng (< tổng mức đầu tư của công trình đã được phê duyệt).
Hiện nay công trình đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng.