Document: Điều 1 Quyết định 1558/QĐ-UBND năm 2013 tu bổ đê điều thường xuyên 2014 Bắc Giang

Type: {"issuing_agency": "Tỉnh Bắc Giang", "promulgation_date": "10/10/2013", "sign_number": "1558/QĐ-UBND", "signer": "Lại Thanh Sơn", "type": "Quyết định"}
Issuing Agency: {"issuing_agency": "Tỉnh Bắc Giang", "promulgation_date": "10/10/2013", "sign_number": "1558/QĐ-UBND", "signer": "Lại Thanh Sơn", "type": "Quyết định"}
Promulgation Date: {"issuing_agency": "Tỉnh Bắc Giang", "promulgation_date": "10/10/2013", "sign_number": "1558/QĐ-UBND", "signer": "Lại Thanh Sơn", "type": "Quyết định"}
Sign Number: {"issuing_agency": "Tỉnh Bắc Giang", "promulgation_date": "10/10/2013", "sign_number": "1558/QĐ-UBND", "signer": "Lại Thanh Sơn", "type": "Quyết định"}
Signer: {"issuing_agency": "Tỉnh Bắc Giang", "promulgation_date": "10/10/2013", "sign_number": "1558/QĐ-UBND", "signer": "Lại Thanh Sơn", "type": "Quyết định"}

Full Text:
Điều 1 Quyết định 1558/QĐ-UBND năm 2013 tu bổ đê điều thường xuyên 2014 Bắc Giang có nội dung như sau:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tu bổ đê điều thường xuyên năm 2014, với các nội dung như sau:
1. Nội dung và khối lượng thực hiện
1.1. Đắp đê:
- Hoàn thiện mặt cắt, đắp cơ phía đồng đê Tả Cầu Ba Tổng, huyện Yên Dũng đoạn K9+150-K9+780 với vốn đầu tư 1.600 triệu đồng
1.2. Kè lát mái đá hộc:
- Kè lát mái đê hữu Thương Ba Tổng, huyện Yên Dũng đoạn K4+692-K5+000 với vốn đầu tư 1.100 triệu đồng.
- Kè lát mái đê hữu Lục Nam, huyện Lục Nam đoạn K7+100-K7+500 với vốn đầu tư 1.100 triệu đồng.
1.3. Xây dựng mới cống Khuyên đê Hữu Lục Nam, huyện Lục Nam đoạn K1+500, vốn đầu tư 2.500 triệu đồng.
1.4. Kinh phí bồi thường GPMB: 700 triệu đồng.
2. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 7.000 triệu đồng (bảy tỷ đồng)
3. Nguồn vốn: vốn cân đối ngân sách địa phương năm 2014.
(Chi tiết có phụ biểu kèm theo)
4. Chủ đầu tư: Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão tỉnh.
5. Tiến độ thực hiện:
- Lập và trình duyệt dự án: Xong trước ngày 15/12/2013.
- Triển khai thi công:
+ Làm kè, cống: Xong trước ngày 30/4/2014.
+ Đắp đê: Xong trước ngày 31/5/2014.

Content:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tu bổ đê điều thường xuyên năm 2014, với các nội dung như sau:
1. Nội dung và khối lượng thực hiện
1.1. Đắp đê:
- Hoàn thiện mặt cắt, đắp cơ phía đồng đê Tả Cầu Ba Tổng, huyện Yên Dũng đoạn K9+150-K9+780 với vốn đầu tư 1.600 triệu đồng
1.2. Kè lát mái đá hộc:
- Kè lát mái đê hữu Thương Ba Tổng, huyện Yên Dũng đoạn K4+692-K5+000 với vốn đầu tư 1.100 triệu đồng.
- Kè lát mái đê hữu Lục Nam, huyện Lục Nam đoạn K7+100-K7+500 với vốn đầu tư 1.100 triệu đồng.
1.3. Xây dựng mới cống Khuyên đê Hữu Lục Nam, huyện Lục Nam đoạn K1+500, vốn đầu tư 2.500 triệu đồng.
1.4. Kinh phí bồi thường GPMB: 700 triệu đồng.
2. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 7.000 triệu đồng (bảy tỷ đồng)
3. Nguồn vốn: vốn cân đối ngân sách địa phương năm 2014.
(Chi tiết có phụ biểu kèm theo)
4. Chủ đầu tư: Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão tỉnh.
5. Tiến độ thực hiện:
- Lập và trình duyệt dự án: Xong trước ngày 15/12/2013.
- Triển khai thi công:
+ Làm kè, cống: Xong trước ngày 30/4/2014.
+ Đắp đê: Xong trước ngày 31/5/2014.