Document: Điều 1 Quyết định 1814/QĐ-UBND công trình kiên cố hóa kênh tưới H2 trạm bơm Kim Đôi Quế Võ Bắc Ninh 2009

Type: {"issuing_agency": "Tỉnh Bắc Ninh", "promulgation_date": "07/12/2009", "sign_number": "1814/QĐ-UBND", "signer": "Nguyễn Nhân Chiến", "type": "Quyết định"}
Issuing Agency: {"issuing_agency": "Tỉnh Bắc Ninh", "promulgation_date": "07/12/2009", "sign_number": "1814/QĐ-UBND", "signer": "Nguyễn Nhân Chiến", "type": "Quyết định"}
Promulgation Date: {"issuing_agency": "Tỉnh Bắc Ninh", "promulgation_date": "07/12/2009", "sign_number": "1814/QĐ-UBND", "signer": "Nguyễn Nhân Chiến", "type": "Quyết định"}
Sign Number: {"issuing_agency": "Tỉnh Bắc Ninh", "promulgation_date": "07/12/2009", "sign_number": "1814/QĐ-UBND", "signer": "Nguyễn Nhân Chiến", "type": "Quyết định"}
Signer: {"issuing_agency": "Tỉnh Bắc Ninh", "promulgation_date": "07/12/2009", "sign_number": "1814/QĐ-UBND", "signer": "Nguyễn Nhân Chiến", "type": "Quyết định"}

Full Text:
Điều 1 Quyết định 1814/QĐ-UBND công trình kiên cố hóa kênh tưới H2 trạm bơm Kim Đôi Quế Võ Bắc Ninh 2009 có nội dung như sau:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo KT-KT công trình kiên cố hóa kênh tưới H2 trạm bơm Kim Đôi, huyện Quế Võ như sau:
1. Điều chỉnh thiết kế, bổ sung một số hạng mục công trình:
- Điều chỉnh thiết kế hệ số tưới, độ dốc, kích thước hình học kênh.
- Bổ sung xây dựng 01 cống lấy nước đầu kênh; 01 cống cuối kênh tại K1+550.
2. Quy mô và giải pháp kỹ thuật:
- Điều chỉnh hệ số tưới mặt ruộng từ q = 0.9l/s/ha lên q = 1.3l/s/ha; cụ thể như sau:

TT

Lý trình

Q (m3/s)

m

btk (m)

htk (m)

dk

ck

1

K0-:-K0+762

0.23

0

0.7

1.19

4.80

4.686

2

K0+762-:-K1+550

0.107

0

0.5

1.16

4.566

4.487

3. Điều chỉnh giá vật liệu và chế độ chính sách:
Điều chỉnh giá vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy theo chế độ chính sách hiện hành về xây dựng cơ bản tại thời điểm lập lại báo cáo KT-KT.
4. Tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư:
* Tổng mức đầu tư: 2.238.578.000 đồng (Hai tỷ, hai trăm ba tám triệu, năm trăm bảy tám ngàn đồng)
Trong đó:
(đơn vị: đồng)

a. Xây lắp

1.848.852.000

b.Chi phí quản lý dự án

40.360.000

c.Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình

120.290.000

d. Chi phí khác:

25.569.000

e. Dự phòng: 10%( a+b+c+d)

203.507.000

5. Các nội dung khác tại quyết định số 40/QĐ-KH.XDCB ngày 20/4/2009 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và các văn bản khác có liên quan không thay đổi.

Content:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo KT-KT công trình kiên cố hóa kênh tưới H2 trạm bơm Kim Đôi, huyện Quế Võ như sau:
1. Điều chỉnh thiết kế, bổ sung một số hạng mục công trình:
- Điều chỉnh thiết kế hệ số tưới, độ dốc, kích thước hình học kênh.
- Bổ sung xây dựng 01 cống lấy nước đầu kênh; 01 cống cuối kênh tại K1+550.
2. Quy mô và giải pháp kỹ thuật:
- Điều chỉnh hệ số tưới mặt ruộng từ q = 0.9l/s/ha lên q = 1.3l/s/ha; cụ thể như sau:

TT

Lý trình

Q (m3/s)

m

btk (m)

htk (m)

dk

ck

1

K0-:-K0+762

0.23

0

0.7

1.19

4.80

4.686

2

K0+762-:-K1+550

0.107

0

0.5

1.16

4.566

4.487

3. Điều chỉnh giá vật liệu và chế độ chính sách:
Điều chỉnh giá vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy theo chế độ chính sách hiện hành về xây dựng cơ bản tại thời điểm lập lại báo cáo KT-KT.
4. Tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư:
* Tổng mức đầu tư: 2.238.578.000 đồng (Hai tỷ, hai trăm ba tám triệu, năm trăm bảy tám ngàn đồng)
Trong đó:
(đơn vị: đồng)

a. Xây lắp

1.848.852.000

b.Chi phí quản lý dự án

40.360.000

c.Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình

120.290.000

d. Chi phí khác:

25.569.000

e. Dự phòng: 10%( a+b+c+d)

203.507.000

5. Các nội dung khác tại quyết định số 40/QĐ-KH.XDCB ngày 20/4/2009 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và các văn bản khác có liên quan không thay đổi.