Document: Khoản 2 Điều 1 Quyết định 352/QĐ-UBND 2022 thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công Quảng Nam

Type: {"issuing_agency": "Tỉnh Quảng Nam", "promulgation_date": "10/02/2022", "sign_number": "352/QĐ-UBND", "signer": "Lê Trí Thanh", "type": "Quyết định"}
Issuing Agency: {"issuing_agency": "Tỉnh Quảng Nam", "promulgation_date": "10/02/2022", "sign_number": "352/QĐ-UBND", "signer": "Lê Trí Thanh", "type": "Quyết định"}
Promulgation Date: {"issuing_agency": "Tỉnh Quảng Nam", "promulgation_date": "10/02/2022", "sign_number": "352/QĐ-UBND", "signer": "Lê Trí Thanh", "type": "Quyết định"}
Sign Number: {"issuing_agency": "Tỉnh Quảng Nam", "promulgation_date": "10/02/2022", "sign_number": "352/QĐ-UBND", "signer": "Lê Trí Thanh", "type": "Quyết định"}
Signer: {"issuing_agency": "Tỉnh Quảng Nam", "promulgation_date": "10/02/2022", "sign_number": "352/QĐ-UBND", "signer": "Lê Trí Thanh", "type": "Quyết định"}

Full Text:
Khoản 2 Điều 1 Quyết định 352/QĐ-UBND 2022 thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công Quảng Nam

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 (bao gồm kế hoạch vốn năm 2021 được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022) của tỉnh Quảng Nam, với các nội dung chính sau:
...
2. Yêu cầu
Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, địa phương và chủ đầu tư phải xác định việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2022 của các cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị; chủ động chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, xử lý, kịp thời tháo gỡ vướng mắc hoặc đề xuất cấp thẩm quyền giải quyết trong thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.
Từng cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức của các Sở, Ban, ngành, địa phương và chủ đầu tư chịu trách nhiệm về thẩm quyền, chức năng được giao trong lĩnh vực quản lý đầu tư công cần tập trung theo dõi tiến độ thực hiện của từng chương trình, dự án, phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương liên quan chỉ đạo, tham mưu kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Tiếp tục xác định kết quả giải ngân vốn đầu tư công là một tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 của người đứng đầu và tập thể, cá nhân liên quan.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2022
Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, góp phần quan trọng vào việc phục hồi và phát triển nền kinh tế của tỉnh trong bối cảnh ảnh hưởng của đại dịch bệnh COVID-19, phấn đấu giải ngân đạt 100% tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2022. Trong đó, đến hết ngày 30/9/2022 đạt trên 60%; đến hết ngày 31/12/2022 đạt trên 90% (riêng kế hoạch vốn năm 2021 được cấp thẩm quyền cho kéo dài thời hạn giải ngân sang năm 2022 đạt 100%) và đến hết ngày 31/01/2023 giải ngân 100% vốn đầu tư công kế hoạch vốn năm 2022.
2. Công tác chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công
Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công và quyết toán dự án hoàn thành công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2022, trực tiếp làm việc với các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư để kiểm tra đôn đốc, đánh giá kết quả giải ngân vốn đầu tư công và quyết toán dự án hoàn thành công trình sử dụng vốn nhà nước năm 2022, chú ý các dự án có kế hoạch vốn lớn nhưng tỷ lệ giải ngân thấp; giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong công tác giải ngân vốn đầu tư công; xác định và xử lý trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chậm thực hiện các thủ tục giải ngân vốn đầu tư công.
Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công theo lĩnh vực được phân công; kịp thời tháo gỡ, giải quyết vướng mắc trong đầu tư công, nhất là công tác giải phóng mặt bằng.

Content:
Yêu cầu
Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, địa phương và chủ đầu tư phải xác định việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2022 của các cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị; chủ động chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, xử lý, kịp thời tháo gỡ vướng mắc hoặc đề xuất cấp thẩm quyền giải quyết trong thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.
Từng cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức của các Sở, Ban, ngành, địa phương và chủ đầu tư chịu trách nhiệm về thẩm quyền, chức năng được giao trong lĩnh vực quản lý đầu tư công cần tập trung theo dõi tiến độ thực hiện của từng chương trình, dự án, phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương liên quan chỉ đạo, tham mưu kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Tiếp tục xác định kết quả giải ngân vốn đầu tư công là một tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 của người đứng đầu và tập thể, cá nhân liên quan.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2022
Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, góp phần quan trọng vào việc phục hồi và phát triển nền kinh tế của tỉnh trong bối cảnh ảnh hưởng của đại dịch bệnh COVID-19, phấn đấu giải ngân đạt 100% tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 202Trong đó, đến hết ngày 30/9/2022 đạt trên 60%; đến hết ngày 31/12/2022 đạt trên 90% (riêng kế hoạch vốn năm 2021 được cấp thẩm quyền cho kéo dài thời hạn giải ngân sang năm 2022 đạt 100%) và đến hết ngày 31/01/2023 giải ngân 100% vốn đầu tư công kế hoạch vốn năm 2022.
Công tác chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công
Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công và quyết toán dự án hoàn thành công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2022, trực tiếp làm việc với các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư để kiểm tra đôn đốc, đánh giá kết quả giải ngân vốn đầu tư công và quyết toán dự án hoàn thành công trình sử dụng vốn nhà nước năm 2022, chú ý các dự án có kế hoạch vốn lớn nhưng tỷ lệ giải ngân thấp; giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong công tác giải ngân vốn đầu tư công; xác định và xử lý trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chậm thực hiện các thủ tục giải ngân vốn đầu tư công.
Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công theo lĩnh vực được phân công; kịp thời tháo gỡ, giải quyết vướng mắc trong đầu tư công, nhất là công tác giải phóng mặt bằng.