Document: Điều 1 Quyết định 2424/QĐ-UBND 2019 Quy trình điều chỉnh quy hoạch cho nhà đầu tư của dự án Sơn La

Type: {"issuing_agency": "Tỉnh Sơn La", "promulgation_date": "03/10/2018", "sign_number": "2424/QĐ-UBND", "signer": "Cầm Ngọc Minh", "type": "Quyết định"}
Issuing Agency: {"issuing_agency": "Tỉnh Sơn La", "promulgation_date": "03/10/2018", "sign_number": "2424/QĐ-UBND", "signer": "Cầm Ngọc Minh", "type": "Quyết định"}
Promulgation Date: {"issuing_agency": "Tỉnh Sơn La", "promulgation_date": "03/10/2018", "sign_number": "2424/QĐ-UBND", "signer": "Cầm Ngọc Minh", "type": "Quyết định"}
Sign Number: {"issuing_agency": "Tỉnh Sơn La", "promulgation_date": "03/10/2018", "sign_number": "2424/QĐ-UBND", "signer": "Cầm Ngọc Minh", "type": "Quyết định"}
Signer: {"issuing_agency": "Tỉnh Sơn La", "promulgation_date": "03/10/2018", "sign_number": "2424/QĐ-UBND", "signer": "Cầm Ngọc Minh", "type": "Quyết định"}

Full Text:
Điều 1 Quyết định 2424/QĐ-UBND 2019 Quy trình điều chỉnh quy hoạch cho nhà đầu tư của dự án Sơn La có nội dung như sau:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình thực hiện từ khâu điều chỉnh quy hoạch đến cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhà đầu tư của các dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Sơn La với những nội dung sau:
1.
Đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) cấp tỉnh quản lý
Quy trình gồm có 07 bước chính:
(1). Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi;
(2). Báo cáo nghiên cứu khả thi;
(3). Lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu rộng rãi hoặc chỉ định thầu;
(4). Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư;
(5). Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư trường hợp đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư;
(6). Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư trường hợp chỉ định nhà đầu tư;
(7). Ký kết hợp đồng thực hiện dự án. Tổng thời gian thực hiện:
- Trường hợp không thuận lợi: 410 ngày làm việc.
- Trường hợp thuận lợi: Khoảng 280 ngày làm việc (giảm 130 ngày làm việc)
(chi tiết Quy trình tại Biểu số 1.a, Biểu số 1.b kèm theo)
2. Đối với các dự án thực hiện đấu giá đất ở đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước
Quy trình gồm 06 phần và các bước chi tiết:
(1.) Điều chỉnh quy hoạch chi tiết;
(2). Chuẩn bị đầu tư;
(3). Bổ sung danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích và kế hoạch sử dụng đất hàng năm;
(4). Bồi thường, giải phóng mặt bằng;
(5). Đấu giá, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bàn giao đất;
(6). Quyết toán dự án hoàn thành. Tổng thời gian thực hiện:
- Trường hợp không thuận lợi: 652 ngày làm việc.
- Trường hợp thuận lợi: Là 268 ngày làm việc (giảm 384 ngày làm việc).
(chi tiết Quy trình tại Biểu sô 2.b kèm theo)
3. Đối với các dự án xây dựng nhà ở thương mại thông qua đấu giá quyền sử dụng đất
Quy trình gồm 08 phần chính và các bước chi tiết:
(1). Điều chỉnh quy hoạch chi tiết;
(2). Bổ sung danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cập nhật kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện;
(3). Lập danh mục dự án;
(4). Trình chấp thuận chủ trương đầu tư;
(5). Lập, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;
(6). Đấu giá đất; Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
(7). Lập thẩm định, phê duyệt dự án;
(8). Thực hiện dự án. Tổng thời gian thực hiện:
- Trường hợp không thuận lợi: Trình Chính phủ là 315 ngày làm việc, trình UBND tỉnh là 267 ngày làm việc.
- Trường hợp thuận lợi: Trình Chính phủ là 207 ngày làm việc, trình UBND tỉnh là 156 ngày làm việc (giảm từ 108 đến 111 ngày làm việc).
(chi tiết Quy trình tại Biểu số 3.a; Biểu số 3.b kèm theo).
4. Đối với các dự án xây dựng nhà ở thương mại thông qua đấu thầu dự án (trường hợp tại thời điểm trình chấp thuận chủ trương chưa xác định được nhà đầu tư)
Quy trình gồm có 10 phần chính và các bước chi tiết:
(1). Điều chỉnh quy hoạch chi tiết;
(2). Bổ sung danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cập nhật kế hoạch sử dụng đất hàng năm;
(3). Lập danh mục dự án;
(4). Trình chấp thuận chủ trương đầu tư;
(5). Lựa chọn nhà đầu tư;
(6). Lập, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;
(7). Công nhận nhà đầu tư là chủ đầu tư;
(8). Lập, thẩm định, phê duyệt dự án;
(9). Bồi thường, giải phóng mặt bằng, Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
(10). Thực hiện dự án. Tổng thời gian thực hiện:
- Trường hợp không thuận lợi:
+ Trình UBND tỉnh quyết định: Chỉ định thầu là 417 ngày, đấu thầu là 505 ngày làm việc.
+ Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định: Chỉ định thầu là 465 ngày, đấu thầu là 553 ngày làm việc.
- Trường hợp thuận lợi:
+ Trình UBND tỉnh quyết định: Chỉ định thầu là 246 ngày, đấu thầu là 320 ngày làm việc (giảm từ 171 ngày đến 185 ngày làm việc).
+ Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định: Chỉ định thầu là 299 ngày, đấu thầu là 373 ngày làm việc (giảm từ 118 ngày đến 132 ngày làm việc).
- Thời gian trên không bao gồm thời gian trình Thủ tướng Chính phủ và HĐND tỉnh, thời gian lập, thẩm định phê duyệt dự án và thời gian thực hiện dự án.
(chi tiết Quy trình tại Biểu số 4a; Biểu số 4b kèm theo)
5. Đối với các dự án xây dựng nhà ở thương mại đối với trường hợp có quyền sử dụng đất hợp pháp (trường hợp nhà đầu tư đủ điều kiện để được giao làm chủ đầu tư)
Quy trình gồm 09 phần chính và các bước chi tiết:
(1). Bổ sung danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cập nhật kế hoạch sử dụng đất hàng năm;
(2). Lập danh mục dự án;
(3). Trình chấp thuận chủ trương đầu tư;
(4). Công nhận nhà đầu tư là chủ đầu tư;
(5). Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường;
(6). Xác định giá đất cụ thể;
(7). Lập, thẩm định, phê duyệt dự án;
(8). Chuyển mục đích sử dụng đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
(9). Thực hiện dự án. Tổng thời gian thực hiện:
- Trường hợp không thuận lợi: Trường hợp phải trình Chính phủ là 204 ngày làm việc; Trường hợp trình UBND tỉnh là 227 ngày làm việc.
- Trường hợp thuận lợi: Trường hợp phải trình Chính phủ là 145 ngày làm việc; Trường hợp trình UBND tỉnh là 107 ngày làm việc (giảm từ 82 đến 97 ngày làm việc).
(chi tiết Quy trình tại Biểu số 5.a; Biểu số 5.b kèm theo).

Content:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình thực hiện từ khâu điều chỉnh quy hoạch đến cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhà đầu tư của các dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Sơn La với những nội dung sau:
1.
Đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) cấp tỉnh quản lý
Quy trình gồm có 07 bước chính:
(1). Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi;
(2). Báo cáo nghiên cứu khả thi;
(3). Lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu rộng rãi hoặc chỉ định thầu;
(4). Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư;
(5). Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư trường hợp đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư;
(6). Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư trường hợp chỉ định nhà đầu tư;
(7). Ký kết hợp đồng thực hiện dự án. Tổng thời gian thực hiện:
- Trường hợp không thuận lợi: 410 ngày làm việc.
- Trường hợp thuận lợi: Khoảng 280 ngày làm việc (giảm 130 ngày làm việc)
(chi tiết Quy trình tại Biểu số 1.a, Biểu số 1.b kèm theo)
2. Đối với các dự án thực hiện đấu giá đất ở đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước
Quy trình gồm 06 phần và các bước chi tiết:
(1.) Điều chỉnh quy hoạch chi tiết;
(2). Chuẩn bị đầu tư;
(3). Bổ sung danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích và kế hoạch sử dụng đất hàng năm;
(4). Bồi thường, giải phóng mặt bằng;
(5). Đấu giá, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bàn giao đất;
(6). Quyết toán dự án hoàn thành. Tổng thời gian thực hiện:
- Trường hợp không thuận lợi: 652 ngày làm việc.
- Trường hợp thuận lợi: Là 268 ngày làm việc (giảm 384 ngày làm việc).
(chi tiết Quy trình tại Biểu sô 2.b kèm theo)
3. Đối với các dự án xây dựng nhà ở thương mại thông qua đấu giá quyền sử dụng đất
Quy trình gồm 08 phần chính và các bước chi tiết:
(1). Điều chỉnh quy hoạch chi tiết;
(2). Bổ sung danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cập nhật kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện;
(3). Lập danh mục dự án;
(4). Trình chấp thuận chủ trương đầu tư;
(5). Lập, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;
(6). Đấu giá đất; Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
(7). Lập thẩm định, phê duyệt dự án;
(8). Thực hiện dự án. Tổng thời gian thực hiện:
- Trường hợp không thuận lợi: Trình Chính phủ là 315 ngày làm việc, trình UBND tỉnh là 267 ngày làm việc.
- Trường hợp thuận lợi: Trình Chính phủ là 207 ngày làm việc, trình UBND tỉnh là 156 ngày làm việc (giảm từ 108 đến 111 ngày làm việc).
(chi tiết Quy trình tại Biểu số 3.a; Biểu số 3.b kèm theo).
4. Đối với các dự án xây dựng nhà ở thương mại thông qua đấu thầu dự án (trường hợp tại thời điểm trình chấp thuận chủ trương chưa xác định được nhà đầu tư)
Quy trình gồm có 10 phần chính và các bước chi tiết:
(1). Điều chỉnh quy hoạch chi tiết;
(2). Bổ sung danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cập nhật kế hoạch sử dụng đất hàng năm;
(3). Lập danh mục dự án;
(4). Trình chấp thuận chủ trương đầu tư;
(5). Lựa chọn nhà đầu tư;
(6). Lập, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;
(7). Công nhận nhà đầu tư là chủ đầu tư;
(8). Lập, thẩm định, phê duyệt dự án;
(9). Bồi thường, giải phóng mặt bằng, Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
(10). Thực hiện dự án. Tổng thời gian thực hiện:
- Trường hợp không thuận lợi:
+ Trình UBND tỉnh quyết định: Chỉ định thầu là 417 ngày, đấu thầu là 505 ngày làm việc.
+ Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định: Chỉ định thầu là 465 ngày, đấu thầu là 553 ngày làm việc.
- Trường hợp thuận lợi:
+ Trình UBND tỉnh quyết định: Chỉ định thầu là 246 ngày, đấu thầu là 320 ngày làm việc (giảm từ 171 ngày đến 185 ngày làm việc).
+ Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định: Chỉ định thầu là 299 ngày, đấu thầu là 373 ngày làm việc (giảm từ 118 ngày đến 132 ngày làm việc).
- Thời gian trên không bao gồm thời gian trình Thủ tướng Chính phủ và HĐND tỉnh, thời gian lập, thẩm định phê duyệt dự án và thời gian thực hiện dự án.
(chi tiết Quy trình tại Biểu số 4a; Biểu số 4b kèm theo)
5. Đối với các dự án xây dựng nhà ở thương mại đối với trường hợp có quyền sử dụng đất hợp pháp (trường hợp nhà đầu tư đủ điều kiện để được giao làm chủ đầu tư)
Quy trình gồm 09 phần chính và các bước chi tiết:
(1). Bổ sung danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cập nhật kế hoạch sử dụng đất hàng năm;
(2). Lập danh mục dự án;
(3). Trình chấp thuận chủ trương đầu tư;
(4). Công nhận nhà đầu tư là chủ đầu tư;
(5). Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường;
(6). Xác định giá đất cụ thể;
(7). Lập, thẩm định, phê duyệt dự án;
(8). Chuyển mục đích sử dụng đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
(9). Thực hiện dự án. Tổng thời gian thực hiện:
- Trường hợp không thuận lợi: Trường hợp phải trình Chính phủ là 204 ngày làm việc; Trường hợp trình UBND tỉnh là 227 ngày làm việc.
- Trường hợp thuận lợi: Trường hợp phải trình Chính phủ là 145 ngày làm việc; Trường hợp trình UBND tỉnh là 107 ngày làm việc (giảm từ 82 đến 97 ngày làm việc).
(chi tiết Quy trình tại Biểu số 5.a; Biểu số 5.b kèm theo).