Document: Khoản 4 Điều 1 Quyết định 852/QĐ-UBND 2019 kế hoạch triển khai công trình trọng điểm thành phố Đà Nẵng

Type: {"issuing_agency": "Thành phố Đà Nẵng", "promulgation_date": "22/02/2019", "sign_number": "852/QĐ-UBND", "signer": "Huỳnh Đức Thơ", "type": "Quyết định"}
Issuing Agency: {"issuing_agency": "Thành phố Đà Nẵng", "promulgation_date": "22/02/2019", "sign_number": "852/QĐ-UBND", "signer": "Huỳnh Đức Thơ", "type": "Quyết định"}
Promulgation Date: {"issuing_agency": "Thành phố Đà Nẵng", "promulgation_date": "22/02/2019", "sign_number": "852/QĐ-UBND", "signer": "Huỳnh Đức Thơ", "type": "Quyết định"}
Sign Number: {"issuing_agency": "Thành phố Đà Nẵng", "promulgation_date": "22/02/2019", "sign_number": "852/QĐ-UBND", "signer": "Huỳnh Đức Thơ", "type": "Quyết định"}
Signer: {"issuing_agency": "Thành phố Đà Nẵng", "promulgation_date": "22/02/2019", "sign_number": "852/QĐ-UBND", "signer": "Huỳnh Đức Thơ", "type": "Quyết định"}

Full Text:
Khoản 4 Điều 1 Quyết định 852/QĐ-UBND 2019 kế hoạch triển khai công trình trọng điểm thành phố Đà Nẵng

Điều 1. Ban hành kế hoạch triển khai các công trình trọng điểm, động lực giai đoạn 2016-2020 và công tác giải ngân kế hoạch vốn xây dựng cơ bản (XDCB) năm 2019, cụ thể:
...
4. Tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư năm 2019
- Phê duyệt Chủ trương đầu tư: Công trình nhóm C hoàn thành phê duyệt chủ trương đầu tư trong tháng 6/2019; công trình nhóm B, C trọng điểm hoàn thành hồ sơ trình Hội đồng nhân dân phê duyệt chủ trương đầu tư trong tháng 6/2019. Đến ngày 30/6/2019, đơn vị nào chưa hoàn thành, thực hiện điều chuyển nhiệm vụ sang chủ đầu tư, Ban quản lý khác; đối với các quận huyện, không đầu tư từ nguồn vốn ngân sách thành phố đối với các công trình chưa hoàn thành, giao quận huyện tự đầu tư từ nguồn vốn phân cấp.
- Phê duyệt dự án đầu tư/Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công trình nhóm C hoàn thành trước ngày 30/9/2019; công trình nhóm B, C trọng điểm hoàn thành đến ngày 31/10/2019. Đến thời điểm trên đơn vị nào chưa hoàn thành, thực hiện điều chuyển nhiệm vụ sang Ban quản lý khác; đối với các quận huyện, không đầu tư từ nguồn vốn ngân sách thành phố, giao quận huyện tự đầu tư từ nguồn vốn phân cấp.

Content:
Tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư năm 2019
- Phê duyệt Chủ trương đầu tư: Công trình nhóm C hoàn thành phê duyệt chủ trương đầu tư trong tháng 6/2019; công trình nhóm B, C trọng điểm hoàn thành hồ sơ trình Hội đồng nhân dân phê duyệt chủ trương đầu tư trong tháng 6/2019. Đến ngày 30/6/2019, đơn vị nào chưa hoàn thành, thực hiện điều chuyển nhiệm vụ sang chủ đầu tư, Ban quản lý khác; đối với các quận huyện, không đầu tư từ nguồn vốn ngân sách thành phố đối với các công trình chưa hoàn thành, giao quận huyện tự đầu tư từ nguồn vốn phân cấp.
- Phê duyệt dự án đầu tư/Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công trình nhóm C hoàn thành trước ngày 30/9/2019; công trình nhóm B, C trọng điểm hoàn thành đến ngày 31/10/2019. Đến thời điểm trên đơn vị nào chưa hoàn thành, thực hiện điều chuyển nhiệm vụ sang Ban quản lý khác; đối với các quận huyện, không đầu tư từ nguồn vốn ngân sách thành phố, giao quận huyện tự đầu tư từ nguồn vốn phân cấp.