Document: Khoản 1 Điều 2 Quyết định 776/QĐ-UBND 2022 tiến độ triển khai dự án trọng điểm vốn ngân sách Đà Nẵng

Type: {"issuing_agency": "Thành phố Đà Nẵng", "promulgation_date": "23/03/2022", "sign_number": "776/QĐ-UBND", "signer": "Lê Trung Chinh", "type": "Quyết định"}
Issuing Agency: {"issuing_agency": "Thành phố Đà Nẵng", "promulgation_date": "23/03/2022", "sign_number": "776/QĐ-UBND", "signer": "Lê Trung Chinh", "type": "Quyết định"}
Promulgation Date: {"issuing_agency": "Thành phố Đà Nẵng", "promulgation_date": "23/03/2022", "sign_number": "776/QĐ-UBND", "signer": "Lê Trung Chinh", "type": "Quyết định"}
Sign Number: {"issuing_agency": "Thành phố Đà Nẵng", "promulgation_date": "23/03/2022", "sign_number": "776/QĐ-UBND", "signer": "Lê Trung Chinh", "type": "Quyết định"}
Signer: {"issuing_agency": "Thành phố Đà Nẵng", "promulgation_date": "23/03/2022", "sign_number": "776/QĐ-UBND", "signer": "Lê Trung Chinh", "type": "Quyết định"}

Full Text:
Khoản 1 Điều 2 Quyết định 776/QĐ-UBND 2022 tiến độ triển khai dự án trọng điểm vốn ngân sách Đà Nẵng

Điều 2. Tổ chức triển khai thực hiện
1. Các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án
- Khẩn trương triển khai lập hồ sơ chủ trương đầu tư dự án đối với các dự án đã được bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
- Chịu trách nhiệm lựa chọn đơn vị tư vấn đảm bảo năng lực để thực hiện hồ sơ chủ trương đầu tư, dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán. Đề xuất xử phạt đối với các đơn vị lập hồ sơ chậm trễ; đề xuất không được tham gia tư vấn các dự án tiếp theo trong trường hợp có 03 lần chậm trễ hồ sơ. Các đơn vị lập hồ sơ không đảm bảo chất lượng, đề xuất không được tham gia tư vấn các dự án tiếp theo.
- Nâng cao năng lực kiểm soát chất lượng hồ sơ dự án từ ngay từ khi triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, ... đến nghiệm thu hoàn thành đưa công trình vào khai thác, sử dụng. Chịu trách nhiệm về chất lượng hồ sơ của dự án trước kbd trình cơ quan chuyến môn thẩm định. Trường hợp bị cơ quan thẩm định trả hồ sơ đến lần thứ 3, đề nghị xem xét xử lý trách nhiệm cá nhân, lãnh đạo trực tiếp theo dõi dự án.
- Lựa chọn nhà thầu thi công có đầy đủ năng lực kỹ thuật, tài chính, lãnh nghiệm nhằm triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng để rút ngắn thời gian thực hiện công trình. Yêu cầu nhà thầu thi công lập kế hoạch tiến độ chi tiết, đảm bảo nguồn nhân lực để tổ chức thi công 03 ca, thi công các ngày lễ, Tết đối với các công trình trọng điểm, động lực.
- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc nhà thầu để triển khai đảm bảo tiến độ đã cam kết. Kiên quyết chấm dứt và xử phạt hợp đồng theo quy định và theo các điều khoản ký kết trong hợp đồng đối với các nhà thầu chậm trễ tiến độ (trừ nguyên nhân khách quan, vướng giải phóng mặt bằng,...).
- Phân công cán bộ phụ trách công tác đền bù giải tỏa từng dự án; phối hợp chặt chẽ với Hội đồng giải phóng mặt bằng quận, huyện để thực hiện công tác đền bù giải tỏa kịp thời. Có cam kết cụ thể về tiến độ hoàn thành đền bù giải tỏa từng khu vực của dự án phù hợp và đồng bộ với tiến độ thi công.
- Khẩn trương tổ chức nghiệm thu khối lượng hoàn thành và hoàn thiện hồ sơ, trong thời hạn 04 ngày kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu, làm thủ tục thanh toán ngay với Kho bạc nhà nước; không dồn khối lượng nghiệm thu, thanh toán.
- Kịp thời gửi hồ sơ các dự án sử dụng vốn vay ODA và vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài để Kho bạc nhà nước thực hiện ghi thu, ghi chi theo tiến độ thực hiện đảm bảo đúng quy định.
- Đối với các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, khẩn trương phê duyệt quyết toán, giải ngân hết số vốn cho các nhà thầu theo hợp đồng.
- Rà soát, sắp xếp bố trí nhân lực để thực hiện đảm bảo tiến độ các dự án trọng điểm được giao. Nâng cao năng lực xây dựng kế hoạch vốn phù hợp với khả năng triển khai thực hiện của dự án. Theo dõi tiến độ thực hiện để chủ động rà soát, đề xuất điều chuyển những dự án không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn đã bố trí để bổ sung vốn cho các dự án cần đẩy nhanh tiến độ, có nhu cầu vốn đền bù giải tỏa,...

Content:
Các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án
- Khẩn trương triển khai lập hồ sơ chủ trương đầu tư dự án đối với các dự án đã được bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.
- Chịu trách nhiệm lựa chọn đơn vị tư vấn đảm bảo năng lực để thực hiện hồ sơ chủ trương đầu tư, dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán. Đề xuất xử phạt đối với các đơn vị lập hồ sơ chậm trễ; đề xuất không được tham gia tư vấn các dự án tiếp theo trong trường hợp có 03 lần chậm trễ hồ sơ. Các đơn vị lập hồ sơ không đảm bảo chất lượng, đề xuất không được tham gia tư vấn các dự án tiếp theo.
- Nâng cao năng lực kiểm soát chất lượng hồ sơ dự án từ ngay từ khi triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, ... đến nghiệm thu hoàn thành đưa công trình vào khai thác, sử dụng. Chịu trách nhiệm về chất lượng hồ sơ của dự án trước kbd trình cơ quan chuyến môn thẩm định. Trường hợp bị cơ quan thẩm định trả hồ sơ đến lần thứ 3, đề nghị xem xét xử lý trách nhiệm cá nhân, lãnh đạo trực tiếp theo dõi dự án.
- Lựa chọn nhà thầu thi công có đầy đủ năng lực kỹ thuật, tài chính, lãnh nghiệm nhằm triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng để rút ngắn thời gian thực hiện công trình. Yêu cầu nhà thầu thi công lập kế hoạch tiến độ chi tiết, đảm bảo nguồn nhân lực để tổ chức thi công 03 ca, thi công các ngày lễ, Tết đối với các công trình trọng điểm, động lực.
- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc nhà thầu để triển khai đảm bảo tiến độ đã cam kết. Kiên quyết chấm dứt và xử phạt hợp đồng theo quy định và theo các điều khoản ký kết trong hợp đồng đối với các nhà thầu chậm trễ tiến độ (trừ nguyên nhân khách quan, vướng giải phóng mặt bằng,...).
- Phân công cán bộ phụ trách công tác đền bù giải tỏa từng dự án; phối hợp chặt chẽ với Hội đồng giải phóng mặt bằng quận, huyện để thực hiện công tác đền bù giải tỏa kịp thời. Có cam kết cụ thể về tiến độ hoàn thành đền bù giải tỏa từng khu vực của dự án phù hợp và đồng bộ với tiến độ thi công.
- Khẩn trương tổ chức nghiệm thu khối lượng hoàn thành và hoàn thiện hồ sơ, trong thời hạn 04 ngày kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu, làm thủ tục thanh toán ngay với Kho bạc nhà nước; không dồn khối lượng nghiệm thu, thanh toán.
- Kịp thời gửi hồ sơ các dự án sử dụng vốn vay ODA và vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài để Kho bạc nhà nước thực hiện ghi thu, ghi chi theo tiến độ thực hiện đảm bảo đúng quy định.
- Đối với các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, khẩn trương phê duyệt quyết toán, giải ngân hết số vốn cho các nhà thầu theo hợp đồng.
- Rà soát, sắp xếp bố trí nhân lực để thực hiện đảm bảo tiến độ các dự án trọng điểm được giao. Nâng cao năng lực xây dựng kế hoạch vốn phù hợp với khả năng triển khai thực hiện của dự án. Theo dõi tiến độ thực hiện để chủ động rà soát, đề xuất điều chuyển những dự án không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn đã bố trí để bổ sung vốn cho các dự án cần đẩy nhanh tiến độ, có nhu cầu vốn đền bù giải tỏa,...