Document: Khoản 8 Điều 1 Quyết định 1948/QĐ-UBND quyết định đầu tư dự án mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Quảng Ngãi 2015

Type: {"issuing_agency": "Tỉnh Quảng Ngãi", "promulgation_date": "29/10/2015", "sign_number": "1948/QĐ-UBND", "signer": "Trần Ngọc Căng", "type": "Quyết định"}
Issuing Agency: {"issuing_agency": "Tỉnh Quảng Ngãi", "promulgation_date": "29/10/2015", "sign_number": "1948/QĐ-UBND", "signer": "Trần Ngọc Căng", "type": "Quyết định"}
Promulgation Date: {"issuing_agency": "Tỉnh Quảng Ngãi", "promulgation_date": "29/10/2015", "sign_number": "1948/QĐ-UBND", "signer": "Trần Ngọc Căng", "type": "Quyết định"}
Sign Number: {"issuing_agency": "Tỉnh Quảng Ngãi", "promulgation_date": "29/10/2015", "sign_number": "1948/QĐ-UBND", "signer": "Trần Ngọc Căng", "type": "Quyết định"}
Signer: {"issuing_agency": "Tỉnh Quảng Ngãi", "promulgation_date": "29/10/2015", "sign_number": "1948/QĐ-UBND", "signer": "Trần Ngọc Căng", "type": "Quyết định"}

Full Text:
Khoản 8 Điều 1 Quyết định 1948/QĐ-UBND quyết định đầu tư dự án mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Quảng Ngãi 2015

Điều 1. Nội dung dự án đầu tư
...
8. Tiến độ thực hiện dự án:
- Từ tháng 01/2016 - tháng 12/2016: Hoàn thành các thủ tục đầu tư và lập phương án bồi thường GPMB.
- Từ tháng 01/2017 - tháng 06/2018: Khởi công và hoàn thành giai đoạn 1, gồm phần mạng lưới chính từ điểm tiếp nhận nguồn nước (Khu vực cuối sân bay Nghĩa Kỳ) theo các đường chính; các tuyến phân phối theo tuyến đường ngang; phần mạng lưới phân phối, tuyến ống dịch vụ và đồng hồ đo nước cho khách hàng; các công trình phục vụ quản lý vận hành.
- Từ tháng 07/2018 - tháng 06/2019: Khởi công và hoàn thành giai đoạn 2, gồm phần mạng lưới chính từ khu vực trung tâm thành phố đi xuống phía đông theo các trục đường chính: bờ bắc và bờ Nam sông Trà Khúc; nâng cấp bổ sung nguồn nước cho khu vực phía Bắc thành phố Quảng Ngãi, gồm tuyến ống dọc Quốc lộ 24B, tuyến ống từ trạm Sơn Tịnh đi dọc Quốc lộ 1A Tịnh Phong; phần mạng lưới phân phối, tuyến ống dịch vụ và đồng hồ nước cho khách hàng; cải tạo nâng cấp các công trình hiện có tại 03 khu vực đang khai thác.
- Từ tháng 07/2019 - tháng 06/2020: Thực hiện các công tác và kết thúc dự án.

Content:
Tiến độ thực hiện dự án:
- Từ tháng 01/2016 - tháng 12/2016: Hoàn thành các thủ tục đầu tư và lập phương án bồi thường GPMB.
- Từ tháng 01/2017 - tháng 06/2018: Khởi công và hoàn thành giai đoạn 1, gồm phần mạng lưới chính từ điểm tiếp nhận nguồn nước (Khu vực cuối sân bay Nghĩa Kỳ) theo các đường chính; các tuyến phân phối theo tuyến đường ngang; phần mạng lưới phân phối, tuyến ống dịch vụ và đồng hồ đo nước cho khách hàng; các công trình phục vụ quản lý vận hành.
- Từ tháng 07/2018 - tháng 06/2019: Khởi công và hoàn thành giai đoạn 2, gồm phần mạng lưới chính từ khu vực trung tâm thành phố đi xuống phía đông theo các trục đường chính: bờ bắc và bờ Nam sông Trà Khúc; nâng cấp bổ sung nguồn nước cho khu vực phía Bắc thành phố Quảng Ngãi, gồm tuyến ống dọc Quốc lộ 24B, tuyến ống từ trạm Sơn Tịnh đi dọc Quốc lộ 1A Tịnh Phong; phần mạng lưới phân phối, tuyến ống dịch vụ và đồng hồ nước cho khách hàng; cải tạo nâng cấp các công trình hiện có tại 03 khu vực đang khai thác.
- Từ tháng 07/2019 - tháng 06/2020: Thực hiện các công tác và kết thúc dự án.