Document: Khoản 2 Điều 2 Quyết định 776/QĐ-UBND 2022 tiến độ triển khai dự án trọng điểm vốn ngân sách Đà Nẵng

Type: {"issuing_agency": "Thành phố Đà Nẵng", "promulgation_date": "23/03/2022", "sign_number": "776/QĐ-UBND", "signer": "Lê Trung Chinh", "type": "Quyết định"}
Issuing Agency: {"issuing_agency": "Thành phố Đà Nẵng", "promulgation_date": "23/03/2022", "sign_number": "776/QĐ-UBND", "signer": "Lê Trung Chinh", "type": "Quyết định"}
Promulgation Date: {"issuing_agency": "Thành phố Đà Nẵng", "promulgation_date": "23/03/2022", "sign_number": "776/QĐ-UBND", "signer": "Lê Trung Chinh", "type": "Quyết định"}
Sign Number: {"issuing_agency": "Thành phố Đà Nẵng", "promulgation_date": "23/03/2022", "sign_number": "776/QĐ-UBND", "signer": "Lê Trung Chinh", "type": "Quyết định"}
Signer: {"issuing_agency": "Thành phố Đà Nẵng", "promulgation_date": "23/03/2022", "sign_number": "776/QĐ-UBND", "signer": "Lê Trung Chinh", "type": "Quyết định"}

Full Text:
Khoản 2 Điều 2 Quyết định 776/QĐ-UBND 2022 tiến độ triển khai dự án trọng điểm vốn ngân sách Đà Nẵng

Điều 2. Tổ chức triển khai thực hiện
...
2. Các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND thành phố (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND thành phố):
- Chịu trách nhiệm tổ chức sắp xếp bộ máy, bố trí nhân sự để thẩm định các hồ sơ thủ tục liên quan đến các dự án đảm bảo chất lượng. Tránh trường hợp gần hết thời hạn thẩm định mới xem xét trả hồ sơ để chỉnh sửa, bổ sung.
- Các sở, ngành liên quan kịp thời đề xuất xử lý, tháo gỡ các vướng mắc phát sinh. Tiếp tục kiến nghị với Trung ương để điều chỉnh các vướng mắc, bất cập, không nhất quán giữa Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Bảo vệ Môi trường, Luật Đấu thầu, các Nghị định và Thông tư... làm kéo dài thời gian thực hiện dự án.
- Tham mưu UBND thành phố kịp thời báo cáo HĐND thành phố xem xét, tổ chức các kỳ họp để thông qua chủ trương đầu tư các dự án theo đúng thẩm quyền, làm cơ sở cho các chủ đầu tư triển khai hoàn thành các thủ tục xây dựng cơ bản tiếp theo.

Content:
Các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND thành phố (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND thành phố):
- Chịu trách nhiệm tổ chức sắp xếp bộ máy, bố trí nhân sự để thẩm định các hồ sơ thủ tục liên quan đến các dự án đảm bảo chất lượng. Tránh trường hợp gần hết thời hạn thẩm định mới xem xét trả hồ sơ để chỉnh sửa, bổ sung.
- Các sở, ngành liên quan kịp thời đề xuất xử lý, tháo gỡ các vướng mắc phát sinh. Tiếp tục kiến nghị với Trung ương để điều chỉnh các vướng mắc, bất cập, không nhất quán giữa Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Bảo vệ Môi trường, Luật Đấu thầu, các Nghị định và Thông tư... làm kéo dài thời gian thực hiện dự án.
- Tham mưu UBND thành phố kịp thời báo cáo HĐND thành phố xem xét, tổ chức các kỳ họp để thông qua chủ trương đầu tư các dự án theo đúng thẩm quyền, làm cơ sở cho các chủ đầu tư triển khai hoàn thành các thủ tục xây dựng cơ bản tiếp theo.