Document: Khoản 4 Điều 1 Quyết định 1189/QĐ-UBND 2020 Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn phiên bản 2.0

Type: {"issuing_agency": "Tỉnh Bắc Kạn", "promulgation_date": "29/06/2020", "sign_number": "1189/QĐ-UBND", "signer": "Lý Thái Hải", "type": "Quyết định"}
Issuing Agency: {"issuing_agency": "Tỉnh Bắc Kạn", "promulgation_date": "29/06/2020", "sign_number": "1189/QĐ-UBND", "signer": "Lý Thái Hải", "type": "Quyết định"}
Promulgation Date: {"issuing_agency": "Tỉnh Bắc Kạn", "promulgation_date": "29/06/2020", "sign_number": "1189/QĐ-UBND", "signer": "Lý Thái Hải", "type": "Quyết định"}
Sign Number: {"issuing_agency": "Tỉnh Bắc Kạn", "promulgation_date": "29/06/2020", "sign_number": "1189/QĐ-UBND", "signer": "Lý Thái Hải", "type": "Quyết định"}
Signer: {"issuing_agency": "Tỉnh Bắc Kạn", "promulgation_date": "29/06/2020", "sign_number": "1189/QĐ-UBND", "signer": "Lý Thái Hải", "type": "Quyết định"}

Full Text:
Khoản 4 Điều 1 Quyết định 1189/QĐ-UBND 2020 Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn phiên bản 2.0

Điều 1. Phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử (CQĐT) tỉnh Bắc Kạn, phiên bản 2.0 với những nội dung chính sau:
...
4. Lộ trình thực hiện Kiến trúc

STT

Giai đoạn 2020 - 2021

Giai đoạn 2022 - 2023

Giai đoạn 2024 - 2025

1

Xây dựng, hoàn thiện LGSP gồm:
- Xây dựng các phần mềm nền tảng, phần mềm vận hành của LGSP.
- Xây dựng, nâng cấp API kết nối với NGSP.
- Xây dựng, nâng cấp các API kết nối với các hệ thống nội bộ nhằm đáp ứng nghiệp vụ.

Xây dựng, hoàn thiện LGSP (tiếp tục thực hiện và kết thúc nhiệm vụ):
- Hoàn thành kết nối với các hệ thống trong và ngoài tỉnh.
- Mua sắm phần cứng.
- Kết thúc nhiệm vụ.

Xây dựng kho dữ liệu (bắt đầu từ năm 2023)
- Mua sắm phần cứng.
- Kết thúc nhiệm vụ.

2

Nâng cấp, chỉnh sửa, hoàn thiện các ứng dụng (bắt đầu từ năm 2021):
- Hệ thống thư điện tử (kết nối với LGSP, kết nối CSDL người dùng, xác thực tập trung).
- Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử (kết nối với LGSP, kết nối CSDL người dùng, xác thực tập trung).
- Quản lý tài sản (kết nối với LGSP, kết nối CSDL người dùng, xác thực tập trung).
- Quản lý nhân sự (kết nối với LGSP, kết nối CSDL người dùng, xác thực tập trung).
Xây dựng hệ thống xử lý nghiệp vụ (bắt đầu từ năm 2021):
- Xây dựng phần mềm.

Nâng cấp, chỉnh sửa, hoàn thiện các ứng dụng (bắt đầu từ năm 2021):
- Hoàn thiện công tác chỉnh sửa và kết nối với LGSP.
- Kết thúc nhiệm vụ.

Bảo đảm an toàn thông tin (bắt đầu từ năm 2022)
- Kết thúc nhiệm vụ.

3

Xây dựng hệ thống báo cáo của địa phương (bắt đầu từ năm 2021):
- Xây dựng phần mềm.

Xây dựng hệ thống báo cáo của địa phương (bắt đầu từ năm 2021):
- Kết nối với hệ thống báo cáo của VPCP.
- Mua sắm phần cứng.
- Kết thúc nhiệm vụ.

4

Bảo đảm hạ tầng trung tâm dữ liệu (bắt đầu từ năm 2021):
- Quy hoạch tổng thể phân các vùng mạng, lưu trữ, dự phòng đến 2025.
- Quy hoạch mạng diện rộng của tỉnh.
- Mua sắm bổ sung phần cứng (máy chủ, thiết bị mạng, thiết bị an toàn bảo mật, thiết bị lưu trữ).
- Triển khai IP v6.

Xây dựng kho dữ liệu (bắt đầu từ năm 2023).
- Số hóa, tạo lập dữ liệu cho kho dữ liệu.
- Mua sắm phần mềm kho dữ liệu.
- Mua sắm phần mềm phục vụ phân tích, dự báo, hỗ trợ ra quyết định.

5

Bảo đảm an toàn thông tin (bắt đầu từ năm 2022).
- Mua sắm phần mềm trung tâm SOC.
- Mua sắm phần cứng trung tâm SOC.
- Xây dựng trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC).

Content:
Lộ trình thực hiện Kiến trúc

STT

Giai đoạn 2020 - 2021

Giai đoạn 2022 - 2023

Giai đoạn 2024 - 2025

1

Xây dựng, hoàn thiện LGSP gồm:
- Xây dựng các phần mềm nền tảng, phần mềm vận hành của LGSP.
- Xây dựng, nâng cấp API kết nối với NGSP.
- Xây dựng, nâng cấp các API kết nối với các hệ thống nội bộ nhằm đáp ứng nghiệp vụ.

Xây dựng, hoàn thiện LGSP (tiếp tục thực hiện và kết thúc nhiệm vụ):
- Hoàn thành kết nối với các hệ thống trong và ngoài tỉnh.
- Mua sắm phần cứng.
- Kết thúc nhiệm vụ.

Xây dựng kho dữ liệu (bắt đầu từ năm 2023)
- Mua sắm phần cứng.
- Kết thúc nhiệm vụ.

2

Nâng cấp, chỉnh sửa, hoàn thiện các ứng dụng (bắt đầu từ năm 2021):
- Hệ thống thư điện tử (kết nối với LGSP, kết nối CSDL người dùng, xác thực tập trung).
- Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử (kết nối với LGSP, kết nối CSDL người dùng, xác thực tập trung).
- Quản lý tài sản (kết nối với LGSP, kết nối CSDL người dùng, xác thực tập trung).
- Quản lý nhân sự (kết nối với LGSP, kết nối CSDL người dùng, xác thực tập trung).
Xây dựng hệ thống xử lý nghiệp vụ (bắt đầu từ năm 2021):
- Xây dựng phần mềm.

Nâng cấp, chỉnh sửa, hoàn thiện các ứng dụng (bắt đầu từ năm 2021):
- Hoàn thiện công tác chỉnh sửa và kết nối với LGSP.
- Kết thúc nhiệm vụ.

Bảo đảm an toàn thông tin (bắt đầu từ năm 2022)
- Kết thúc nhiệm vụ.

3

Xây dựng hệ thống báo cáo của địa phương (bắt đầu từ năm 2021):
- Xây dựng phần mềm.

Xây dựng hệ thống báo cáo của địa phương (bắt đầu từ năm 2021):
- Kết nối với hệ thống báo cáo của VPCP.
- Mua sắm phần cứng.
- Kết thúc nhiệm vụ.

4

Bảo đảm hạ tầng trung tâm dữ liệu (bắt đầu từ năm 2021):
- Quy hoạch tổng thể phân các vùng mạng, lưu trữ, dự phòng đến 2025.
- Quy hoạch mạng diện rộng của tỉnh.
- Mua sắm bổ sung phần cứng (máy chủ, thiết bị mạng, thiết bị an toàn bảo mật, thiết bị lưu trữ).
- Triển khai IP v6.

Xây dựng kho dữ liệu (bắt đầu từ năm 2023).
- Số hóa, tạo lập dữ liệu cho kho dữ liệu.
- Mua sắm phần mềm kho dữ liệu.
- Mua sắm phần mềm phục vụ phân tích, dự báo, hỗ trợ ra quyết định.

5

Bảo đảm an toàn thông tin (bắt đầu từ năm 2022).
- Mua sắm phần mềm trung tâm SOC.
- Mua sắm phần cứng trung tâm SOC.
- Xây dựng trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC).