Document: Khoản 9 Điều 1 Quyết định 1237/QĐ-UBND đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Hồng Ninh Bình 2016

Type: {"issuing_agency": "Tỉnh Ninh Bình", "promulgation_date": "22/09/2016", "sign_number": "1237/QĐ-UBND", "signer": "Đinh Chung Phụng", "type": "Quyết định"}
Issuing Agency: {"issuing_agency": "Tỉnh Ninh Bình", "promulgation_date": "22/09/2016", "sign_number": "1237/QĐ-UBND", "signer": "Đinh Chung Phụng", "type": "Quyết định"}
Promulgation Date: {"issuing_agency": "Tỉnh Ninh Bình", "promulgation_date": "22/09/2016", "sign_number": "1237/QĐ-UBND", "signer": "Đinh Chung Phụng", "type": "Quyết định"}
Sign Number: {"issuing_agency": "Tỉnh Ninh Bình", "promulgation_date": "22/09/2016", "sign_number": "1237/QĐ-UBND", "signer": "Đinh Chung Phụng", "type": "Quyết định"}
Signer: {"issuing_agency": "Tỉnh Ninh Bình", "promulgation_date": "22/09/2016", "sign_number": "1237/QĐ-UBND", "signer": "Đinh Chung Phụng", "type": "Quyết định"}

Full Text:
Khoản 9 Điều 1 Quyết định 1237/QĐ-UBND đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Khánh Hồng Ninh Bình 2016

Điều 1. Nội dung dự án đầu tư
...
9. Thời gian và tiến độ thực hiện:
a) Thời gian thực hiện dự án: Năm (2016-2018).
b) Tiến độ thực hiện dự án
- Quý III, Quý IV/2016: Hoàn chỉnh thủ tục về quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; đền bù, giải phóng mặt bằng, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán các hạng mục công trình; xin cấp phép xây dựng.
- Từ Quý I/2017 đến Quý IV/2018: Triển khai xây dựng và mua sắm, lắp đặt thiết bị cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp. Trong đó chi tiết các hạng mục như sau: Xây dựng đường giao thông và Hệ thống cấp, thoát nước, cấp điện: Từ tháng 02/2017 đến hết tháng 10/2017; San lấp mặt bằng: Từ tháng 4/2017 đến hết tháng 9/2017; Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng: Từ tháng 7/2017 đến hết tháng 10/2017; Xây dựng hệ thống PCCC: Từ tháng 9/2017 đến hết tháng 12/2017; Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải 500m3/ngày đêm: Từ tháng 11/2017 đến hết tháng 3/2018; Xây dựng trạm xử lý nước sạch: Từ tháng 01/2018 đến hết tháng 6/2018; Xây dựng khu điều hành, nhà ở công nhân: Từ tháng 4/2018 đến hết tháng 10/2018; Xây dựng cổng, tường rào, trồng cây xanh: Từ tháng 6/2018 đến tháng 10/2018; Hoàn thiện dự án đưa dự án đi vào sử dụng: Từ tháng 10/2018 đến hết tháng 12/2018.

Content:
Thời gian và tiến độ thực hiện:
a) Thời gian thực hiện dự án: Năm (2016-2018).
b) Tiến độ thực hiện dự án
- Quý III, Quý IV/2016: Hoàn chỉnh thủ tục về quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; đền bù, giải phóng mặt bằng, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán các hạng mục công trình; xin cấp phép xây dựng.
- Từ Quý I/2017 đến Quý IV/2018: Triển khai xây dựng và mua sắm, lắp đặt thiết bị cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp. Trong đó chi tiết các hạng mục như sau: Xây dựng đường giao thông và Hệ thống cấp, thoát nước, cấp điện: Từ tháng 02/2017 đến hết tháng 10/2017; San lấp mặt bằng: Từ tháng 4/2017 đến hết tháng 9/2017; Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng: Từ tháng 7/2017 đến hết tháng 10/2017; Xây dựng hệ thống PCCC: Từ tháng 9/2017 đến hết tháng 12/2017; Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải 500m3/ngày đêm: Từ tháng 11/2017 đến hết tháng 3/2018; Xây dựng trạm xử lý nước sạch: Từ tháng 01/2018 đến hết tháng 6/2018; Xây dựng khu điều hành, nhà ở công nhân: Từ tháng 4/2018 đến hết tháng 10/2018; Xây dựng cổng, tường rào, trồng cây xanh: Từ tháng 6/2018 đến tháng 10/2018; Hoàn thiện dự án đưa dự án đi vào sử dụng: Từ tháng 10/2018 đến hết tháng 12/2018.