Document: Khoản 3 Điều 1 Quyết định 999/QĐ-UBND 2014 chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh khai thác chợ Bỉm Sơn Thanh Hóa

Type: {"issuing_agency": "Tỉnh Thanh Hóa", "promulgation_date": "08/04/2014", "sign_number": "999/QĐ-UBND", "signer": "Nguyễn Đình Xứng", "type": "Quyết định"}
Issuing Agency: {"issuing_agency": "Tỉnh Thanh Hóa", "promulgation_date": "08/04/2014", "sign_number": "999/QĐ-UBND", "signer": "Nguyễn Đình Xứng", "type": "Quyết định"}
Promulgation Date: {"issuing_agency": "Tỉnh Thanh Hóa", "promulgation_date": "08/04/2014", "sign_number": "999/QĐ-UBND", "signer": "Nguyễn Đình Xứng", "type": "Quyết định"}
Sign Number: {"issuing_agency": "Tỉnh Thanh Hóa", "promulgation_date": "08/04/2014", "sign_number": "999/QĐ-UBND", "signer": "Nguyễn Đình Xứng", "type": "Quyết định"}
Signer: {"issuing_agency": "Tỉnh Thanh Hóa", "promulgation_date": "08/04/2014", "sign_number": "999/QĐ-UBND", "signer": "Nguyễn Đình Xứng", "type": "Quyết định"}

Full Text:
Khoản 3 Điều 1 Quyết định 999/QĐ-UBND 2014 chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh khai thác chợ Bỉm Sơn Thanh Hóa

Điều 1. Phê duyệt Phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Bỉm Sơn, thị xã Bỉm Sơn với các nội dung chủ yếu sau:
...
3. Phương án đầu tư chợ
Chợ được đầu tư, xây dựng mới trên nền chợ cũ, đạt quy mô chợ hạng I với các tiêu chí chủ yếu sau:
- Vốn đầu tư xây dựng chợ mới: khoảng 65 tỷ đồng.
- Thời gian hoàn thành dự án: tối đa 24 tháng kể từ khi Công ty Cổ phần Chợ Bỉm Sơn tiếp nhận quản lý chợ Bỉm Sơn.
Thời gian khởi công: Dự kiến Quý II năm 2014, tiến độ xây dựng dự kiến:

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Dự kiến thời gian thực hiện

Bước 1

Bố trí chợ dân sinh hiện nay sang các khu vực lân cận.
Tiến hành xây dựng chợ dân sinh mới.

Trong tháng 4/2014

Bước 2

Sau khi hoàn thành chợ dân sinh, di chuyển các hộ về chợ dân sinh mới.

Trong tháng 6/2014

Bước 3

Hoàn thiện chợ tạm tại Khu phố 2 phường Ngọc Trạo (đã xây dựng từ năm 2011).

Tháng 5/2014

Bước 4

Di chuyển các hộ KD trong khu nhà tôn sang chợ tạm.

Trong 6/2014

Bước 5

Khởi công xây dựng chợ chính tháng 7/2014, dự kiến hoàn thành tháng 12/2015.

18 tháng

Bước 6

Chuyển các hộ từ chợ tạm về chợ mới.

Tháng 12/2015

- Cụ thể hạng mục đầu tư dự kiến:

STT

Nội dung

Diện tích (m2)

Giá sau thuế

I

Chi phí xây dựng

55.476.000.000

1

Nhà chợ chính

10.370

49.776.000.000

-

Tầng 1

3.350

6.080.000.000

-

Tầng 2

3.510

6.848.000.000

-

Tầng 3

3.510

16.848.000.000

2

Nhà chợ ngoài trời (chợ dân sinh)

1.900

1.200.000.000

3

Khu xử lý nước thải

80

500.000.000

4

Công trình phụ trợ khác

500.000.000

5

Đường nội bộ, bãi để xe

2.000.000.000

6

Chợ tạm

1.500.000.000

II

Chi phí thiết bị (thang cuốn, hệ thống PCCC, camera,...)

3.800.000.000

III

Hệ thống nước, hệ thống điện

1.724.000.000

IV

Hoàn trả giá trị tài sản còn lại của chợ và ban xe phường Ngọc Trạo

1.500.000.000

V

Chi phí dự phòng

1.500.000.000

VI

Chi phí khác

1.000.000.000

Tổng

65.000.000.000

Content:
Phương án đầu tư chợ
Chợ được đầu tư, xây dựng mới trên nền chợ cũ, đạt quy mô chợ hạng I với các tiêu chí chủ yếu sau:
- Vốn đầu tư xây dựng chợ mới: khoảng 65 tỷ đồng.
- Thời gian hoàn thành dự án: tối đa 24 tháng kể từ khi Công ty Cổ phần Chợ Bỉm Sơn tiếp nhận quản lý chợ Bỉm Sơn.
Thời gian khởi công: Dự kiến Quý II năm 2014, tiến độ xây dựng dự kiến:

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Dự kiến thời gian thực hiện

Bước 1

Bố trí chợ dân sinh hiện nay sang các khu vực lân cận.
Tiến hành xây dựng chợ dân sinh mới.

Trong tháng 4/2014

Bước 2

Sau khi hoàn thành chợ dân sinh, di chuyển các hộ về chợ dân sinh mới.

Trong tháng 6/2014

Bước 3

Hoàn thiện chợ tạm tại Khu phố 2 phường Ngọc Trạo (đã xây dựng từ năm 2011).

Tháng 5/2014

Bước 4

Di chuyển các hộ KD trong khu nhà tôn sang chợ tạm.

Trong 6/2014

Bước 5

Khởi công xây dựng chợ chính tháng 7/2014, dự kiến hoàn thành tháng 12/2015.

18 tháng

Bước 6

Chuyển các hộ từ chợ tạm về chợ mới.

Tháng 12/2015

- Cụ thể hạng mục đầu tư dự kiến:

STT

Nội dung

Diện tích (m2)

Giá sau thuế

I

Chi phí xây dựng

55.476.000.000

1

Nhà chợ chính

10.370

49.776.000.000

-

Tầng 1

3.350

6.080.000.000

-

Tầng 2

3.510

6.848.000.000

-

Tầng 3

3.510

16.848.000.000

2

Nhà chợ ngoài trời (chợ dân sinh)

1.900

1.200.000.000

3

Khu xử lý nước thải

80

500.000.000

4

Công trình phụ trợ khác

500.000.000

5

Đường nội bộ, bãi để xe

2.000.000.000

6

Chợ tạm

1.500.000.000

II

Chi phí thiết bị (thang cuốn, hệ thống PCCC, camera,...)

3.800.000.000

III

Hệ thống nước, hệ thống điện

1.724.000.000

IV

Hoàn trả giá trị tài sản còn lại của chợ và ban xe phường Ngọc Trạo

1.500.000.000

V

Chi phí dự phòng

1.500.000.000

VI

Chi phí khác

1.000.000.000

Tổng

65.000.000.000