Document: Điều 1 Quyết định 1546/QĐ-UBND 2018 Quản lý lũ tổng hợp lưu vực sông Kôn Hà Thanh Bình Định

Type: {"issuing_agency": "Tỉnh Bình Định", "promulgation_date": "11/05/2018", "sign_number": "1546/QĐ-UBND", "signer": "Trần Châu", "type": "Quyết định"}
Issuing Agency: {"issuing_agency": "Tỉnh Bình Định", "promulgation_date": "11/05/2018", "sign_number": "1546/QĐ-UBND", "signer": "Trần Châu", "type": "Quyết định"}
Promulgation Date: {"issuing_agency": "Tỉnh Bình Định", "promulgation_date": "11/05/2018", "sign_number": "1546/QĐ-UBND", "signer": "Trần Châu", "type": "Quyết định"}
Sign Number: {"issuing_agency": "Tỉnh Bình Định", "promulgation_date": "11/05/2018", "sign_number": "1546/QĐ-UBND", "signer": "Trần Châu", "type": "Quyết định"}
Signer: {"issuing_agency": "Tỉnh Bình Định", "promulgation_date": "11/05/2018", "sign_number": "1546/QĐ-UBND", "signer": "Trần Châu", "type": "Quyết định"}

Full Text:
Điều 1 Quyết định 1546/QĐ-UBND 2018 Quản lý lũ tổng hợp lưu vực sông Kôn Hà Thanh Bình Định có nội dung như sau:

Điều 1. Phê duyệt Đề cương nhiệm vụ: Kế hoạch Quản lý lũ tổng hợp lưu vực sông Kôn-Hà Thanh với nội dung như sau:
1. Tên Dự án: Kế hoạch Quản lý lũ tổng hợp lưu vực sông Kôn-Hà Thanh.
2. Mục tiêu
Lập Quy hoạch thoát lũ cho toàn bộ lưu vực sông Kôn qua địa bàn các huyện Tây Sơn, Tuy Phước, thị xã An Nhơn tiến tới xây dựng, thực hiện Kế hoạch quản lý lũ tổng hợp lưu vực sông Kôn - Hà Thanh, nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại do lũ lụt gây ra và tăng cường năng lực ứng phó trong quản lý lũ, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của vùng đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035.
3. Nhiệm vụ
- Điều tra thu thập các thông tin, tài liệu, đo đạc bổ sung số liệu địa hình, thủy văn trên lưu vực sông Kôn;
- Phân tích nguyên nhân hình thành và diễn biến lũ, ngập lụt;
- Đề xuất các giải pháp công trình và phi công trình nhằm giảm thiểu tác hại do lũ lụt gây ra, đảm bảo an toàn cho cuộc sống của người dân, phát triển kinh tế cho địa bàn khu vực hạ lưu sông Kôn;
- Xây dựng tập bản đồ nguy cơ ngập lụt tương ứng với các kịch bản lũ và kinh tế xã hội thời điểm hiện tại và dự kiến phát triển kinh tế xã hội đến năm 2025 định hướng 2035;
- Thiết lập Bộ cơ sở dữ liệu mô hình số tích hợp mô phỏng lũ và ngập lũ thích ứng với phương án động về cơ sở hạ tầng. Xây dựng khung cơ sở dữ liệu nền để quản lý và cập nhật hằng năm;
- Ứng dụng dữ liệu ảnh viễn thám, GIS để giám sát, đánh giá kết quả tính toán, dự báo ngập lụt; cập nhật những thay đổi về lòng dẫn, cơ sở hạ tầng có ảnh hưởng tới ngập lụt;
- Xây dựng Kế hoạch quản lý lũ tổng hợp lưu vực sông Kôn - Hà Thanh gồm các giải pháp chi tiết cho các vấn đề ưu tiên và quy trình thực hiện;
- Xây dựng mốc cảnh báo lũ tại các địa bàn chịu ảnh hưởng, cắm mốc hành lang thoát lũ;
- Thiết lập phần mềm mô phỏng ngập lụt hạ du theo thời gian thực.
4. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định.
Đại diện chủ đầu tư: Chi cục Thủy lợi Bình Định.
5. Nội dung thực hiện Dự án
Do yêu cầu gấp rút phải có quy hoạch tiêu thoát lũ để làm cơ sở lập Quy hoạch Phát triển kinh tế xã hội thị xã An Nhơn, huyện Tuy Phước, huyện Tây Sơn trong năm 2018, Kế hoạch Quản lý lũ tổng hợp lưu vực sông Kôn-Hà Thanh thực hiện làm hai giai đoạn: (i) lập Quy hoạch tiêu thoát lũ cho lưu vực sông Kôn qua địa bàn các huyện Tây Sơn, Tuy Phước, thị xã An Nhơn và vùng phía Nam huyện Phù Cát; (ii) lập Kế hoạch quản lý lũ tổng hợp lưu vực sông Kôn - Hà Thanh.
Nội dung thực hiện cụ thể như sau:
5.1. Giai đoạn 1: Quy hoạch tiêu thoát lũ cho lưu vực sông Kôn qua địa bàn các huyện Tây Sơn, Tuy Phước, thị xã An Nhơn và vùng phía Nam huyện Phù Cát
- Thu thập bản đồ địa hình, địa hình lòng dẫn.
- Thu thập tài liệu khí tượng thủy văn.
- Thu thập tài liệu về kinh tế - xã hội và định hướng phát triển.
- Điều tra khảo sát thực địa.
- Đo đạc địa hình bổ sung.
- Thiết lập mô hình thủy văn, thủy lực ngập lũ lưu vực sông Kôn, xây dựng bộ cơ sở dữ liệu bản đồ số ứng với phương án động của hạ tầng và lũ cho lưu vực sông Kôn thuộc địa bàn các huyện Tây Sơn, Tuy Phước, thị xã An Nhơn và vùng lân cận có liên quan.
- Lập bản đồ ngập lũ và nguy cơ ngập lũ ứng với các kịch bản.
- Đề xuất các giải pháp chống ngập úng và tăng khả năng tiêu thoát lũ.
- Đánh giá môi trường chiến lược.
- Lập Quy hoạch tiêu thoát lũ đến năm 2025, định hướng tới 2035.
- Hội thảo báo cáo, tham vấn.
5.2. Giai đoạn 2: Xây dựng Kế hoạch quản lý lũ tổng hợp lưu vực sông Kôn - Hà Thanh
- Thu thập, điều tra, thực địa, khảo sát bổ sung.
- Thu thập và xử lý ảnh vệ tinh, cập nhật kết quả trong hệ thống giám sát ngập lụt.
- Xây dựng Kế hoạch quản lý lũ tổng hợp.
- Xây dựng mốc giới hành lang thoát lũ và mốc cảnh báo ngập lụt.
- Nâng cấp phần mềm dự báo ngập lụt hạ du hồ chứa nước Định Bình.
- Hội thảo báo cáo, tham vấn.
6. Thời gian thực hiện:
Dự kiến 15 tháng, từ tháng 4/2018 đến tháng 6/2019.
- Giai đoạn 1: Từ tháng 4/2018 đến 12/2018 (9 tháng), trong đó báo cáo kết quả sơ bộ cho UBND tỉnh trước ngày 30/8/2018;
- Giai đoạn 2: Từ tháng 01/2019 đến tháng 6/2019 (6 tháng).

Content:
Điều 1. Phê duyệt Đề cương nhiệm vụ: Kế hoạch Quản lý lũ tổng hợp lưu vực sông Kôn-Hà Thanh với nội dung như sau:
1. Tên Dự án: Kế hoạch Quản lý lũ tổng hợp lưu vực sông Kôn-Hà Thanh.
2. Mục tiêu
Lập Quy hoạch thoát lũ cho toàn bộ lưu vực sông Kôn qua địa bàn các huyện Tây Sơn, Tuy Phước, thị xã An Nhơn tiến tới xây dựng, thực hiện Kế hoạch quản lý lũ tổng hợp lưu vực sông Kôn - Hà Thanh, nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại do lũ lụt gây ra và tăng cường năng lực ứng phó trong quản lý lũ, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của vùng đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035.
3. Nhiệm vụ
- Điều tra thu thập các thông tin, tài liệu, đo đạc bổ sung số liệu địa hình, thủy văn trên lưu vực sông Kôn;
- Phân tích nguyên nhân hình thành và diễn biến lũ, ngập lụt;
- Đề xuất các giải pháp công trình và phi công trình nhằm giảm thiểu tác hại do lũ lụt gây ra, đảm bảo an toàn cho cuộc sống của người dân, phát triển kinh tế cho địa bàn khu vực hạ lưu sông Kôn;
- Xây dựng tập bản đồ nguy cơ ngập lụt tương ứng với các kịch bản lũ và kinh tế xã hội thời điểm hiện tại và dự kiến phát triển kinh tế xã hội đến năm 2025 định hướng 2035;
- Thiết lập Bộ cơ sở dữ liệu mô hình số tích hợp mô phỏng lũ và ngập lũ thích ứng với phương án động về cơ sở hạ tầng. Xây dựng khung cơ sở dữ liệu nền để quản lý và cập nhật hằng năm;
- Ứng dụng dữ liệu ảnh viễn thám, GIS để giám sát, đánh giá kết quả tính toán, dự báo ngập lụt; cập nhật những thay đổi về lòng dẫn, cơ sở hạ tầng có ảnh hưởng tới ngập lụt;
- Xây dựng Kế hoạch quản lý lũ tổng hợp lưu vực sông Kôn - Hà Thanh gồm các giải pháp chi tiết cho các vấn đề ưu tiên và quy trình thực hiện;
- Xây dựng mốc cảnh báo lũ tại các địa bàn chịu ảnh hưởng, cắm mốc hành lang thoát lũ;
- Thiết lập phần mềm mô phỏng ngập lụt hạ du theo thời gian thực.
4. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định.
Đại diện chủ đầu tư: Chi cục Thủy lợi Bình Định.
5. Nội dung thực hiện Dự án
Do yêu cầu gấp rút phải có quy hoạch tiêu thoát lũ để làm cơ sở lập Quy hoạch Phát triển kinh tế xã hội thị xã An Nhơn, huyện Tuy Phước, huyện Tây Sơn trong năm 2018, Kế hoạch Quản lý lũ tổng hợp lưu vực sông Kôn-Hà Thanh thực hiện làm hai giai đoạn: (i) lập Quy hoạch tiêu thoát lũ cho lưu vực sông Kôn qua địa bàn các huyện Tây Sơn, Tuy Phước, thị xã An Nhơn và vùng phía Nam huyện Phù Cát; (ii) lập Kế hoạch quản lý lũ tổng hợp lưu vực sông Kôn - Hà Thanh.
Nội dung thực hiện cụ thể như sau:
5.1. Giai đoạn 1: Quy hoạch tiêu thoát lũ cho lưu vực sông Kôn qua địa bàn các huyện Tây Sơn, Tuy Phước, thị xã An Nhơn và vùng phía Nam huyện Phù Cát
- Thu thập bản đồ địa hình, địa hình lòng dẫn.
- Thu thập tài liệu khí tượng thủy văn.
- Thu thập tài liệu về kinh tế - xã hội và định hướng phát triển.
- Điều tra khảo sát thực địa.
- Đo đạc địa hình bổ sung.
- Thiết lập mô hình thủy văn, thủy lực ngập lũ lưu vực sông Kôn, xây dựng bộ cơ sở dữ liệu bản đồ số ứng với phương án động của hạ tầng và lũ cho lưu vực sông Kôn thuộc địa bàn các huyện Tây Sơn, Tuy Phước, thị xã An Nhơn và vùng lân cận có liên quan.
- Lập bản đồ ngập lũ và nguy cơ ngập lũ ứng với các kịch bản.
- Đề xuất các giải pháp chống ngập úng và tăng khả năng tiêu thoát lũ.
- Đánh giá môi trường chiến lược.
- Lập Quy hoạch tiêu thoát lũ đến năm 2025, định hướng tới 2035.
- Hội thảo báo cáo, tham vấn.
5.2. Giai đoạn 2: Xây dựng Kế hoạch quản lý lũ tổng hợp lưu vực sông Kôn - Hà Thanh
- Thu thập, điều tra, thực địa, khảo sát bổ sung.
- Thu thập và xử lý ảnh vệ tinh, cập nhật kết quả trong hệ thống giám sát ngập lụt.
- Xây dựng Kế hoạch quản lý lũ tổng hợp.
- Xây dựng mốc giới hành lang thoát lũ và mốc cảnh báo ngập lụt.
- Nâng cấp phần mềm dự báo ngập lụt hạ du hồ chứa nước Định Bình.
- Hội thảo báo cáo, tham vấn.
6. Thời gian thực hiện:
Dự kiến 15 tháng, từ tháng 4/2018 đến tháng 6/2019.
- Giai đoạn 1: Từ tháng 4/2018 đến 12/2018 (9 tháng), trong đó báo cáo kết quả sơ bộ cho UBND tỉnh trước ngày 30/8/2018;
- Giai đoạn 2: Từ tháng 01/2019 đến tháng 6/2019 (6 tháng).