Document: Khoản 3 Điều 1 Quyết định 652/QĐ-UBND lựa chọn nhà thầu nâng cấp đường liên xã Đạ Đờn Phi Tô Nam Ban Lâm Đồng 2016

Type: {"issuing_agency": "Tỉnh Lâm Đồng", "promulgation_date": "25/03/2016", "sign_number": "652/QĐ-UBND", "signer": "Phạm S", "type": "Quyết định"}
Issuing Agency: {"issuing_agency": "Tỉnh Lâm Đồng", "promulgation_date": "25/03/2016", "sign_number": "652/QĐ-UBND", "signer": "Phạm S", "type": "Quyết định"}
Promulgation Date: {"issuing_agency": "Tỉnh Lâm Đồng", "promulgation_date": "25/03/2016", "sign_number": "652/QĐ-UBND", "signer": "Phạm S", "type": "Quyết định"}
Sign Number: {"issuing_agency": "Tỉnh Lâm Đồng", "promulgation_date": "25/03/2016", "sign_number": "652/QĐ-UBND", "signer": "Phạm S", "type": "Quyết định"}
Signer: {"issuing_agency": "Tỉnh Lâm Đồng", "promulgation_date": "25/03/2016", "sign_number": "652/QĐ-UBND", "signer": "Phạm S", "type": "Quyết định"}

Full Text:
Khoản 3 Điều 1 Quyết định 652/QĐ-UBND lựa chọn nhà thầu nâng cấp đường liên xã Đạ Đờn Phi Tô Nam Ban Lâm Đồng 2016

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đường liên xã Đạ Đờn - Phi Tô - Nam Ban, huyện Lâm Hà; cụ thể như sau:
...
3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:
a) Phân chia gói thầu: Toàn bộ dự án được chia thành 06 gói thầu
- Gói thầu số 01: Khảo sát, lập thiết kế BVTC, lập dự toán xây dựng công trình;
- Gói thầu số 02: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu;
- Gói thầu số 03: Thi công xây dựng nâng cấp đường Đạ Đờn - Phi Tô - Nam Ban, huyện Lâm Hà;
- Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình;
- Gói thầu số 05: Kiểm toán công trình;
- Gói thầu số 06: Bảo hiểm công trình.
b) Giá gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức lựa chọn nhà thầu, thời gian lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng và thời gian thực hiện của các gói thầu:

Tên gói thầu

Giá gói thầu (triệu đồng)

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Gói số 01

1.985

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

Quý II/2016

Trọn gói

02 tháng

Gói số 02

50

Chỉ định thầu

Quy trình rút gọn

Quý II/2016

Trọn gói

01 tháng

Gói số 03

108.106

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

Quý III/2016

Trọn gói

48 tháng

Gói số 04

1.445

Tự thực hiện

Quý III/2016

Trọn gói

Theo tiến độ thi công

Gói số 05

307

Chỉ định thầu

Quy trình rút gọn

Quý IV/2019

Trọn gói

02 tháng

Gói số 06

200

Chỉ định thầu

Quy trình rút gọn

Quý III/2016

Trọn gói

Theo tiến độ thi công

Tổng cộng

112.093

Content:
Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:
a) Phân chia gói thầu: Toàn bộ dự án được chia thành 06 gói thầu
- Gói thầu số 01: Khảo sát, lập thiết kế BVTC, lập dự toán xây dựng công trình;
- Gói thầu số 02: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu;
- Gói thầu số 03: Thi công xây dựng nâng cấp đường Đạ Đờn - Phi Tô - Nam Ban, huyện Lâm Hà;
- Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình;
- Gói thầu số 05: Kiểm toán công trình;
- Gói thầu số 06: Bảo hiểm công trình.
b) Giá gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức lựa chọn nhà thầu, thời gian lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng và thời gian thực hiện của các gói thầu:

Tên gói thầu

Giá gói thầu (triệu đồng)

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Gói số 01

1.985

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

Quý II/2016

Trọn gói

02 tháng

Gói số 02

50

Chỉ định thầu

Quy trình rút gọn

Quý II/2016

Trọn gói

01 tháng

Gói số 03

108.106

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

Quý III/2016

Trọn gói

48 tháng

Gói số 04

1.445

Tự thực hiện

Quý III/2016

Trọn gói

Theo tiến độ thi công

Gói số 05

307

Chỉ định thầu

Quy trình rút gọn

Quý IV/2019

Trọn gói

02 tháng

Gói số 06

200

Chỉ định thầu

Quy trình rút gọn

Quý III/2016

Trọn gói

Theo tiến độ thi công

Tổng cộng

112.093