Document: Điều 1 Quyết định 1351/QĐ-UBND phê duyệt dự toán bổ sung dự án mở rộng Quốc lộ 1 tỉnh Ninh Bình 2016

Type: {"issuing_agency": "Tỉnh Ninh Bình", "promulgation_date": "18/10/2016", "sign_number": "1351/QĐ-UBND", "signer": "Nguyễn Ngọc Thạch", "type": "Quyết định"}
Issuing Agency: {"issuing_agency": "Tỉnh Ninh Bình", "promulgation_date": "18/10/2016", "sign_number": "1351/QĐ-UBND", "signer": "Nguyễn Ngọc Thạch", "type": "Quyết định"}
Promulgation Date: {"issuing_agency": "Tỉnh Ninh Bình", "promulgation_date": "18/10/2016", "sign_number": "1351/QĐ-UBND", "signer": "Nguyễn Ngọc Thạch", "type": "Quyết định"}
Sign Number: {"issuing_agency": "Tỉnh Ninh Bình", "promulgation_date": "18/10/2016", "sign_number": "1351/QĐ-UBND", "signer": "Nguyễn Ngọc Thạch", "type": "Quyết định"}
Signer: {"issuing_agency": "Tỉnh Ninh Bình", "promulgation_date": "18/10/2016", "sign_number": "1351/QĐ-UBND", "signer": "Nguyễn Ngọc Thạch", "type": "Quyết định"}

Full Text:
Điều 1 Quyết định 1351/QĐ-UBND phê duyệt dự toán bổ sung dự án mở rộng Quốc lộ 1 tỉnh Ninh Bình 2016 có nội dung như sau:

Điều 1. Phê duyệt dự toán bổ sung hạng mục điều chỉnh mặt đường bê tông nhựa sang mặt đường bê tông xi măng đoạn tuyến Km12+128,49-Km 16+727,59 và một số hạng mục khác thuộc dự án Mở rộng Quốc lộ 1 đoạn tránh thành phố Ninh Bình (ĐT.477 kéo dài), tỉnh Ninh Bình, với những nội dung sau:
1. Thông tin của dự án
- Tên dự án: Mở rộng Quốc lộ 1 đoạn tránh thành phố Ninh Bình (ĐT.477 kéo dài), tỉnh Ninh Bình.
- Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp II.
- Tên hạng mục: dự toán bổ sung hạng mục điều chỉnh mặt đường bê tông nhựa sang mặt đường bê tông xi măng đoạn tuyến Km12+128,49-Km 16+727,59 và một số hạng mục khác thuộc dự án.
- Tên chủ đầu tư: Sở Giao thông Vận tải.
- Nhà thầu lập dự toán hạng mục công trình: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng 533.
- Địa điểm xây dựng hạng mục: Thành phố Ninh Bình, thành phố Tam Điệp, huyện Hoa Lư, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.
2. Dự toán xây dựng bổ sung hạng mục công trình
2.1. Cơ bản giữ nguyên nội dung dự toán đã duyệt tại Quyết định số 58/QĐ-SGTVT ngày 13/01/2015, Quyết định số 1552/QĐ-SGTVT ngày 20/7/2015, Quyết định số 1460/QĐ-SGTVT ngày 15/9/2011 của Sở Giao thông Vận tải Ninh Bình, điều chỉnh, bổ sung các nội dung như sau:
- Điều chỉnh mặt đường bê tông nhựa sang mặt đường bê tông xi măng đoạn tuyến Km12+ 128,49÷Km16+727,59 (không bao gồm đoạn tuyến Km13+941,04 ÷ Km 14+500) như nội dung tại Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 20/4/2016 của UBND tỉnh bao gồm: Điều chỉnh mặt đường BTN sang mặt đường BTXM, giảm trừ không xây dựng vỉa hè, không xây dựng hạng mục điện chiếu sáng trên đoạn tuyến từ Km 12+128÷Km17+300 theo văn bản số 789/UBND-VP4 ngày 23/11/2015 của UBND tỉnh, cập nhật lại khối lượng nền đường đã được điều chỉnh tại Quyết định số 1552/QĐ-SGTVT ngày 20/7/2015 của Sở Giao thông Vận tải; điều chỉnh, bổ sung các điểm quay đầu xe cho phù hợp với điều kiện thực tế; cập nhật lại giá nhựa đường những đoạn tuyến giữ nguyên kết cấu mặt đường bê tông nhựa...
- Điều chỉnh công tác phá đá nền đường bằng khoan nổ mìn sang bằng bột nở kết hợp búa căn đoạn Km15+848-Km 15+900 và nền đường cọc NC10-Km5+924,48 (phạm vi cống Chiêng - Km6+11,56) theo văn bản số 808/UBND-VP4 ngày 26/11/2015 của UBND tỉnh.
- Điều chỉnh giảm không xây dựng 30 cm lớp tiếp giáp đáy móng K98, phần móng, mặt đường, hố ga, bó vỉa, tấm đan, khe thoát nước, hệ thống an toàn giao thông đoạn tuyến Km15+500÷Km16 (thuộc phạm vi nút giao Mai Sơn) như biên bản hiện trường ngày 06/8/2016 giữa các bên có liên quan và theo văn bản số 8697/BGTVT-KHĐT ngày 28/7/2016 của Bộ Giao thông Vận tải.
- Bổ sung hệ thống an toàn giao thông, bo vỉa dải phân cách giữa đoạn Km 13+941-Km14+500 (phạm vi cầu vượt đường sắt).
2.2. Dự toán bổ sung hạng mục công trình: -32.446.605.000 đồng. (Bằng chữ: Giảm ba mươi hai tỷ, bốn trăm bốn sáu triệu, sáu trăm linh năm nghìn đồng).
(Có bảng tổng hợp dự toán chi phí xây dựng điều chỉnh, bổ sung kèm theo)

Content:
Điều 1. Phê duyệt dự toán bổ sung hạng mục điều chỉnh mặt đường bê tông nhựa sang mặt đường bê tông xi măng đoạn tuyến Km12+128,49-Km 16+727,59 và một số hạng mục khác thuộc dự án Mở rộng Quốc lộ 1 đoạn tránh thành phố Ninh Bình (ĐT.477 kéo dài), tỉnh Ninh Bình, với những nội dung sau:
1. Thông tin của dự án
- Tên dự án: Mở rộng Quốc lộ 1 đoạn tránh thành phố Ninh Bình (ĐT.477 kéo dài), tỉnh Ninh Bình.
- Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp II.
- Tên hạng mục: dự toán bổ sung hạng mục điều chỉnh mặt đường bê tông nhựa sang mặt đường bê tông xi măng đoạn tuyến Km12+128,49-Km 16+727,59 và một số hạng mục khác thuộc dự án.
- Tên chủ đầu tư: Sở Giao thông Vận tải.
- Nhà thầu lập dự toán hạng mục công trình: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng 533.
- Địa điểm xây dựng hạng mục: Thành phố Ninh Bình, thành phố Tam Điệp, huyện Hoa Lư, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.
2. Dự toán xây dựng bổ sung hạng mục công trình
2.1. Cơ bản giữ nguyên nội dung dự toán đã duyệt tại Quyết định số 58/QĐ-SGTVT ngày 13/01/2015, Quyết định số 1552/QĐ-SGTVT ngày 20/7/2015, Quyết định số 1460/QĐ-SGTVT ngày 15/9/2011 của Sở Giao thông Vận tải Ninh Bình, điều chỉnh, bổ sung các nội dung như sau:
- Điều chỉnh mặt đường bê tông nhựa sang mặt đường bê tông xi măng đoạn tuyến Km12+ 128,49÷Km16+727,59 (không bao gồm đoạn tuyến Km13+941,04 ÷ Km 14+500) như nội dung tại Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 20/4/2016 của UBND tỉnh bao gồm: Điều chỉnh mặt đường BTN sang mặt đường BTXM, giảm trừ không xây dựng vỉa hè, không xây dựng hạng mục điện chiếu sáng trên đoạn tuyến từ Km 12+128÷Km17+300 theo văn bản số 789/UBND-VP4 ngày 23/11/2015 của UBND tỉnh, cập nhật lại khối lượng nền đường đã được điều chỉnh tại Quyết định số 1552/QĐ-SGTVT ngày 20/7/2015 của Sở Giao thông Vận tải; điều chỉnh, bổ sung các điểm quay đầu xe cho phù hợp với điều kiện thực tế; cập nhật lại giá nhựa đường những đoạn tuyến giữ nguyên kết cấu mặt đường bê tông nhựa...
- Điều chỉnh công tác phá đá nền đường bằng khoan nổ mìn sang bằng bột nở kết hợp búa căn đoạn Km15+848-Km 15+900 và nền đường cọc NC10-Km5+924,48 (phạm vi cống Chiêng - Km6+11,56) theo văn bản số 808/UBND-VP4 ngày 26/11/2015 của UBND tỉnh.
- Điều chỉnh giảm không xây dựng 30 cm lớp tiếp giáp đáy móng K98, phần móng, mặt đường, hố ga, bó vỉa, tấm đan, khe thoát nước, hệ thống an toàn giao thông đoạn tuyến Km15+500÷Km16 (thuộc phạm vi nút giao Mai Sơn) như biên bản hiện trường ngày 06/8/2016 giữa các bên có liên quan và theo văn bản số 8697/BGTVT-KHĐT ngày 28/7/2016 của Bộ Giao thông Vận tải.
- Bổ sung hệ thống an toàn giao thông, bo vỉa dải phân cách giữa đoạn Km 13+941-Km14+500 (phạm vi cầu vượt đường sắt).
2.2. Dự toán bổ sung hạng mục công trình: -32.446.605.000 đồng. (Bằng chữ: Giảm ba mươi hai tỷ, bốn trăm bốn sáu triệu, sáu trăm linh năm nghìn đồng).
(Có bảng tổng hợp dự toán chi phí xây dựng điều chỉnh, bổ sung kèm theo)