Document: Điều 1 Quyết định 3150/QĐ-UBND năm 2013 Dự án Hỗ trợ Y tế vùng Duyên hải Nam Trung Bộ Bình Định ADB

Type: {"issuing_agency": "Tỉnh Bình Định", "promulgation_date": "28/10/2013", "sign_number": "3150/QĐ-UBND", "signer": "Mai Thanh Thắng", "type": "Quyết định"}
Issuing Agency: {"issuing_agency": "Tỉnh Bình Định", "promulgation_date": "28/10/2013", "sign_number": "3150/QĐ-UBND", "signer": "Mai Thanh Thắng", "type": "Quyết định"}
Promulgation Date: {"issuing_agency": "Tỉnh Bình Định", "promulgation_date": "28/10/2013", "sign_number": "3150/QĐ-UBND", "signer": "Mai Thanh Thắng", "type": "Quyết định"}
Sign Number: {"issuing_agency": "Tỉnh Bình Định", "promulgation_date": "28/10/2013", "sign_number": "3150/QĐ-UBND", "signer": "Mai Thanh Thắng", "type": "Quyết định"}
Signer: {"issuing_agency": "Tỉnh Bình Định", "promulgation_date": "28/10/2013", "sign_number": "3150/QĐ-UBND", "signer": "Mai Thanh Thắng", "type": "Quyết định"}

Full Text:
Điều 1 Quyết định 3150/QĐ-UBND năm 2013 Dự án Hỗ trợ Y tế vùng Duyên hải Nam Trung Bộ Bình Định ADB có nội dung như sau:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh hình thức hợp đồng đối với các gói thầu tư vấn và điều chỉnh thời gian lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu chưa thực hiện của các công trình sử dụng nguồn kinh phí Dự án Hỗ trợ Y tế vùng Duyên hải Nam Trung Bộ tỉnh Bình Định (ADB); cụ thể như sau:
1. Điều chỉnh hình thức hợp đồng đối với các gói thầu tư vấn:

TT

Tên gói thầu / Hạng mục

Hình thức hợp đồng đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại các Quyết định: số 107/QĐ-CTUBND ngày 20/01/2011, số 108/QĐ-CTUBND ngày 20/01/2011 và số 2372/QĐ-CTUBND ngày 17/10/2011

Hình thức hợp đồng phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định này

I

Bệnh viện Đa khoa tỉnh (Nhà Khám):

1

Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Theo tỷ lệ phần trăm

Hợp đồng trọn gói

2

Chứng nhận chất lượng công trình

Theo tỷ lệ phần trăm

Theo đơn giá cố định

II

Bệnh viện Y học Cổ truyền Bình Định (Nhà điều trị nội trú - Hành lang cầu):

1

Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Theo tỷ lệ phần trăm

Hợp đồng trọn gói

2

Chứng nhận chất lượng công trình

Theo tỷ lệ phần trăm

Theo đơn giá cố định

3

Bảo hiểm xây dựng công trình

Theo tỷ lệ phần trăm

Hợp đồng trọn gói

III

Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ (Nhà mổ, Khoa dược và Khoa hồi sức cấp cứu):

1

Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Theo tỷ lệ phần trăm

Hợp đồng trọn gói

2

Chứng nhận chất lượng công trình

Theo tỷ lệ phần trăm

Theo đơn giá cố định

3

Bảo hiểm xây dựng công trình

Theo tỷ lệ phần trăm

Hợp đồng trọn gói

2. Điều chỉnh thời gian lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu chưa thực hiện:

TT

Tên gói thầu / Hạng mục

Thời gian lựa chọn nhà thầu đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại các Quyết định: số 1085/QĐ-CTUBND ngày 18/5/2011 và 1086/QĐ-CTUBND ngày 18/5/2011 và 2372/QĐ-CTUBND ngày 17/10/2011

Thời gian lựa chọn nhà thầu phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định này.

I

Bệnh viện Đa khoa tỉnh (Nhà Khám):

1

Kiểm toán xây dựng công trình

Năm 2013

Quý IV năm 2013 - Quý I năm 2014.

II

Bệnh viện Y học Cổ truyền Bình Định (Nhà điều trị nội trú - Hành lang cầu):

1

Kiểm toán xây dựng công trình

Năm 2012

Quý IV năm 2013 - Quý I năm 2014.

III

Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ (Nhà mổ, Khoa dược và Khoa hồi sức cấp cứu):

1

Kiểm toán xây dựng công trình

Năm 2012

Quý IV năm 2013 - Quý I năm 2014.

Lý do điều chỉnh: Thực hiện ý kiến của Ban quản lý Dự án Hỗ trợ Y tế vùng Duyên hải Nam Trung Bộ - Bộ Y tế tại Công văn số 138/DHNTB-XD ngày 15/6/2010 về việc thông báo về các gói thầu theo kế hoạch đấu thầu được ADB phê duyệt.
3. Các nội dung khác: Vẫn giữ nguyên và thực hiện theo các Quyết định số 107/QĐ-CTUBND ngày 20/01/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh; Quyết định số 108/QĐ-CTUBND ngày 20/01/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh; Quyết định số 1085/QĐ-CTUBND ngày 18/5/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh; Quyết định số 1086/QĐ-CTUBND ngày 18/5/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh và Quyết định số 2372/QĐ-CTUBND ngày 17/10/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Content:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh hình thức hợp đồng đối với các gói thầu tư vấn và điều chỉnh thời gian lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu chưa thực hiện của các công trình sử dụng nguồn kinh phí Dự án Hỗ trợ Y tế vùng Duyên hải Nam Trung Bộ tỉnh Bình Định (ADB); cụ thể như sau:
1. Điều chỉnh hình thức hợp đồng đối với các gói thầu tư vấn:

TT

Tên gói thầu / Hạng mục

Hình thức hợp đồng đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại các Quyết định: số 107/QĐ-CTUBND ngày 20/01/2011, số 108/QĐ-CTUBND ngày 20/01/2011 và số 2372/QĐ-CTUBND ngày 17/10/2011

Hình thức hợp đồng phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định này

I

Bệnh viện Đa khoa tỉnh (Nhà Khám):

1

Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Theo tỷ lệ phần trăm

Hợp đồng trọn gói

2

Chứng nhận chất lượng công trình

Theo tỷ lệ phần trăm

Theo đơn giá cố định

II

Bệnh viện Y học Cổ truyền Bình Định (Nhà điều trị nội trú - Hành lang cầu):

1

Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Theo tỷ lệ phần trăm

Hợp đồng trọn gói

2

Chứng nhận chất lượng công trình

Theo tỷ lệ phần trăm

Theo đơn giá cố định

3

Bảo hiểm xây dựng công trình

Theo tỷ lệ phần trăm

Hợp đồng trọn gói

III

Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ (Nhà mổ, Khoa dược và Khoa hồi sức cấp cứu):

1

Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Theo tỷ lệ phần trăm

Hợp đồng trọn gói

2

Chứng nhận chất lượng công trình

Theo tỷ lệ phần trăm

Theo đơn giá cố định

3

Bảo hiểm xây dựng công trình

Theo tỷ lệ phần trăm

Hợp đồng trọn gói

2. Điều chỉnh thời gian lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu chưa thực hiện:

TT

Tên gói thầu / Hạng mục

Thời gian lựa chọn nhà thầu đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại các Quyết định: số 1085/QĐ-CTUBND ngày 18/5/2011 và 1086/QĐ-CTUBND ngày 18/5/2011 và 2372/QĐ-CTUBND ngày 17/10/2011

Thời gian lựa chọn nhà thầu phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định này.

I

Bệnh viện Đa khoa tỉnh (Nhà Khám):

1

Kiểm toán xây dựng công trình

Năm 2013

Quý IV năm 2013 - Quý I năm 2014.

II

Bệnh viện Y học Cổ truyền Bình Định (Nhà điều trị nội trú - Hành lang cầu):

1

Kiểm toán xây dựng công trình

Năm 2012

Quý IV năm 2013 - Quý I năm 2014.

III

Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ (Nhà mổ, Khoa dược và Khoa hồi sức cấp cứu):

1

Kiểm toán xây dựng công trình

Năm 2012

Quý IV năm 2013 - Quý I năm 2014.

Lý do điều chỉnh: Thực hiện ý kiến của Ban quản lý Dự án Hỗ trợ Y tế vùng Duyên hải Nam Trung Bộ - Bộ Y tế tại Công văn số 138/DHNTB-XD ngày 15/6/2010 về việc thông báo về các gói thầu theo kế hoạch đấu thầu được ADB phê duyệt.
3. Các nội dung khác: Vẫn giữ nguyên và thực hiện theo các Quyết định số 107/QĐ-CTUBND ngày 20/01/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh; Quyết định số 108/QĐ-CTUBND ngày 20/01/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh; Quyết định số 1085/QĐ-CTUBND ngày 18/5/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh; Quyết định số 1086/QĐ-CTUBND ngày 18/5/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh và Quyết định số 2372/QĐ-CTUBND ngày 17/10/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh.