Legal Document Excerpt:

Os trabalhos serão levados a efeito de forma coordenada com os restantes trabalhos da empreitada e de modo a não levar a risco de incumprimento dos respetivos prazos de execução, consagrados no PLANO DE TRABALHOS DA EMPREITADA aprovado pelo DONO DE OBRA, ANEXO   No caso da ocorrência de atraso na execução dos trabalhos deste contrato, levando a risco de Incumprimento dos prazos do PLANO DE TRABALHOS da empreitada ou ainda por ordem emanada pelo DONO DE OBRA, obrigando a diminuição desses prazos, deverá a SEGUNDA OUTORGANTE reforçar os meios empregues em obra ou aumentar o período de duração diária da sua utilização ou ainda, a laborar a sábados, domingos e feriados, sem que por essa facto resulte aumento de encargos ou assunção da quaisquer outras responsabilidades para a PRIMEIRA OUTORGANTE. )