Legal Document Excerpt:

Identificou exemplos concretos da compactação referida e explicou que, não havendo um plano de trabalhos completo com todas as espécies de trabalhos fixadas pelo R. nas peças, ficou comprometido o seguinte: a definição rigorosa dos prazos de execução parciais; o controlo do ritmo da execução da empreitada; a capacidade de tomar decisões sobre a execução; a capacidade de decidir sobre "trabalhos a mais”; perceber com certeza quando se deve iniciar e terminar cada uma das espécies de trabalhos que integram o plano, se o atraso deriva da falta de afetação de meios; o cálculo das prorrogações; a concreta identificação de meios de eventuais trabalhos complementares da mesma espécie de outros previstos no contrato; etc.