Legal Document Excerpt:

Para a total procedência dos pedidos formulados pela recorrida o Tribunal a quo entendeu que – «Não resulta do cronograma previsional apresentado pela Autora, de forma expressa ou implícita, quanto aos "Testes, verificações, ensaios e limpezas” e à "Inspeção e certificação da nova instalação”, que a Autora tenha assumido que tais trabalhos implicam a paragem de ambas as cabines, nem que contrarie o estabelecido no ponto 3 do anexo do caderno de encargos», bem como ao afirmar que – «No cronograma previsional apenas resulta que os "Testes, verificações, ensaios e limpezas” e a "Inspeção e certificação da nova instalação” terão a duração respetiva de 7 dias, com início no período assinalado e que a respetiva equipa de execução é composta por 2 técnicos eletromecânicos» página 9 da Sentença).