Legal Document Excerpt:

Os 66 dias reconhecidos às recorrentes foram apurados em resultado de um atraso no prazo da empreitada de 56 dias de calendário ou 40 dias úteis, por não libertação atempada da frente ao PK 0+519 atividade 35 – crítica), com data prevista para 12007, mas que apenas ocorreu em 12007, e de 10 dias de calendário ou 7 dias úteis no fator hasteais e abóbadas: correção dos trabalhos realizados pelo empreiteiro anterior, em virtude do início da impermeabilização nos hasteais e abóbada ao PK 1+544 atividade 101 – crítica), com data prevista para 2007, apenas ocorreu em 1200               E por estes 66 dias de prorrogação de prazo da empreitada a recorrida obteve o valor de indemnização de 26430,68 euros a pagar às recorrentes.Assim calculado: o Consórcio deverá ser ressarcido dos encargos de exploração de Estaleiro durante esse período.