Legal Document Excerpt:

De facto, escrutinado o libelo inicial, logo se constata que a Autora alegou que o prolongamento do prazo da empreitada pelo prazo de 45 dias importou-lhe custos indiretos da obra e custos de estrutura e lucros não cobertos, tudo no valor de € 130,569,4 Mais se verifica que a Autora aduziu, de entre outras realidades, que os custos indiretos da obra foram calculados tendo por base os custos de pessoal, de estaleiro e de equipamentos, compreendendo estes últimos os encargos com uma 1) retroescavadora, 2) dois veículos ligeiros de mercadoria Ford Transit para apoio ao estaleiro e transporte pessoal, 4) um veículo pesado de mercadorias com grua Mercedes para apoio ao estaleiro e 5) dois geradores.