Legal Document Excerpt:

Os factos provados revelam que a A. fazia um planeamento do andamento da obra e dos trabalhos a realizar que apresentava à R. - pontos 30 e 31 da decisão de facto - e que não tendo cumprido os prazos do planeamento que fez apresentou outros dois à R. em novembro de 2016, resultando apurado que não cumpriu os prazos a que se propôs na execução de todas as tarefas e etapas da obra, designadamente as que vêm enumeradas no ponto 33 dos factos provado, e que foi alertada pela fiscalização da obra para cumprir rigorosamente o planeamento da obra – ponto 3  Estes factos mostram a mora da A. no cumprimento de todos os serviços a que se vinculou em sede de planeamento, não por referência ao prazo final a que se comprometeu para apresentar a obra concluída, mas pelo incumprimento dos planos de trabalho aprovados, não prestando a totalidade dos serviços a que se obrigou no planeamento da obra no tempo aí previsto e aprovado pelas partes, assim incumprindo o estabelecido na cláusula 8 n. 4 do contrato.