Legal Document Excerpt:

Efectivamente, embora ultrapassado o prazo concedido até 30-8-2015) para além dos trabalhos a mais supra referidos e da dilação na sua aprovação, a situação referente à instalação do estaleiro da obra e depósito de entulhos impediu que a obra avançasse no r/nos termos supra aludidos, tal como a demora na obtenção de licença para a demolição e ampliação do 3 piso só conseguida depois de cessada e execução da empreitada pela R.) não permitiu o prosseguimento da obra nesta parte, afigurando-se-nos que previsivelmente com consequências para o que respeita às partes comuns do edifício uma vez que estas dizem espeito também ao r/ e ao 3 piso.