Legal Document Excerpt:

6 Sem prejuízo do acordado na cláusula 4 do aditamento: 6 no decurso da execução de toda a obra a ré solicitou diversas alterações, quando os trabalhos, então a executar já se mostravam definidos e planeados; 6 em janeiro de 2018, a ré solicitou à autora a colocação de caleiras em Janeiro de 2018; 6 em março de 2018, a ré solicitou à autora alterações no fogão de sala; 6 em dezembro de 2017, solicitou alterações na colocação da banheira; 6 em março de 2018, solicitou à autora a reparação de paredes, na sequência dos danos causados pelos carpinteiros; e solicitou alterações do rodapé da escada; 6 houve descoordenação entre os serviços prestados pela autora e aqueles a prestar pela ré; 6 verificou-se falta de colocação em obra do material a fornecer pela ré, nomeadamente, cerâmicos, impedindo a autora de iniciar os trabalhos de aplicação; 6 verificou-se o adiamento do início dos trabalhos do ladrilhador, agendados para 002017, em virtude da ré ter alterado o material a aplicar, o que determinou atrasos no seu fornecimento; repercutindo-se em atrasos na ulterior colocação de torneiras, das louças sanitárias, dos resguardos; 6 os trabalhos de carpintaria que deveriam ter sido iniciados em obra em meados de outubro de 2017, tiveram o seu início já meados de novembro, mercê do incêndio que deflagrou na carpintaria contratada pela autora, o que determinou que tivesse que contratar outra carpintaria, cujos trabalhos se desenvolveram pelo menos até abril de 2018; tendo a autora, por descontentamento com os serviços prestados, voltado a contratar a primeira inicialmente contratada; 61 em setembro 2018, os serviços de carpintarias permaneciam por concluir.