Legal Document Excerpt:

Considerando o resultado do teste ao sistema piloto, foi estabelecida a seguinte calendarização do projecto:  "- 31/01/2008 - Envio do Boletim de Jogo definitivo ....)  - 31/03/2008 - Conclusão do desenvolvimento do Sistema Central SIS Informática)  - 31/03/2008 - Aperfeiçoamento do processo de captura de dados  - 01/04/2008 - Início Instalação Sistema Central + Sistema Digitalização SIS Informática +  - 14/04/2008 - Início Testes Finais SIS Informática +   - 25/04/2008 - Formação de formadores  - 01/05/2005 - Instalação do Centro de digitalização da ...  - 19/05/2008 - Instalação do Centro de digitalização da ...  - 02/06/2008 - Roll-Out da Solução — Instalação dos restantes centros  - 01/07/2008 - Arranque da solução em produção”  n) A IDW fez uma apresentação nesta reunião, como resulta do documento de fls.865, do qual resulta que o Piloto, compreendia:  - "parametrizar o sistema de digitalização de acordo com a matriz actual;  - definir o formato do registo informático das matrizes;  - definir o formato electrónico para o arquivo da imagem das matrizes digitalizadas;  - definir os requisitos da aplicação de digitalização no concernente à verificação e correcção de erros de preenchimento e autenticação das matrizes;  - inventariar todos os possíveis erros de digitalização ...) e determinar os procedimentos para a sua resolução;  - testar o sistema piloto”  o) Quanto ao resultado da reunião, refere-se na ata da mesma o seguinte:  "O piloto foi desenvolvido pelas duas equipas técnicas — SIS Informática e IDW, e com a intervenção de todos os participantes.