Legal Document Excerpt:

O seu depoimento é corroborado pela documentação junta e da qual se extrai que o planeamento já estava ajustado desde novembro, sendo que nas reuniões de obra ocorridas entre dezembro de 2018 e o inicio de fevereiro de 2019 a fiscalização insistia junto da Requerente no sentido da entrega do plano de trabalhos ajustado, o que esta só veio a fazer em 8 e 9 de fevereiro de 201 Do depoimento de P., engenheiro com responsabilidade na direção da obra por parte da , e que nesse sentido depôs com razão de ciência, aliado ao planeamento geral remetido por email de 212019 e os documentos 17 e 17-A extraiu-se que o ajustamento ao faseamento correspondeu ao que foi, posteriormente, objeto do novo plano de trabalhos apresentado em fevereiro de 201 Face ao exposto, e porque a Requerente desde final de novembro de 2018 conhecia os termos do novo planeamento de obra, podendo pois, desde então, adequar a planificação dos trabalhos, mão de obra e equipamento, afastou-se a consideração que tal alteração ao plano de trabalhos tivesse comportado consequências imprevistas que impediram o seu arranque com o ritmo necessário ao cumprimento do prazo contratual, dando-se como não provada tal factualidade.