Legal Document Excerpt:

Dos erros de julgamento de direito: Alega a Recorrente que o tribunal recorrido errouao julgar que os documentos designados por Plano de trabalhos, Plano de mão-de-obra, Plano de equipamento e Plano de pagamentos, apresentados pela A. cumprem as exigências previstas na alínea do n 1 do artigo 12 do PC e o n 1 do artigo 361 do CCP, porquanto: do Plano de trabalhos não consta qualquer dado sobre o período de execução – sequência e prazos - das Actividades trabalhos de construção e teste e ensaios finais, não são especificadas as espécies de trabalhos que a mão de obra – equipa de electricistas – e a coordenação de obra executarão, ou a que serão utilizados os meios logísticos e matérias; do Plano de mão-de-obra não consta referência à mão-de-obra indicada no Plano de pagamentos, nem definição das espécies de trabalho previstas que a mão-de-obra indicada executará, sendo que relativamente ao pedreiro e ao ajudante e ao pintor e ao ajudante nada consta, como o período temporal em que intervirão, para que trabalho, etc.