Legal Document Excerpt:

” Fim da transcrição  Não tendo o Plano de trabalhos apresentado pela , Ld., sido elaborado em conformidade com o disposto no artigo 36 do CCP, pois não foi observada a fixação de prazos parciais de execução de cada uma das espécies de trabalhos previstos, e consequentemente, sem observância dos respectivos Plano de equipamentos e de mão-de-obra, a não fixação dos prazos parciais de execução das várias espécies de trabalhos resulta no não cumprimento de vinculações legais, que vêm a afectar o contrato celebrado, pois que traduzem a final a violação do disposto no artigo 36 do CCP, e que por si são determinantes da exclusão da proposta, em face do que dispõem os artigos 7, n. 2, alínea, e 14, n. 2, alínea, ambos do CCP.