Legal Document Excerpt:

Esta fase compreende ainda a instalação de monoblocos de acordo com o desenho de implantação, incluindo a execução de maciços ou longarinas para assentamento dos mesmos e a execução de coberturas em recreios, circulações e telheiros – Prazo de execução de 90 dias;  b)Fase 2 – Execução da obra de beneficiação geral e ampliação do edifício e espaços exteriores; execução do muro de vedação da escola na zona abrangida por esta fase, conforme peças – Prazo de execução de 390 trezentos e dias a contar da ocupação, pela comunidade escolar, das instalações provisórias e consequente libertação do recinto da Escola;  )Fase 3 – Desmobilização das instalações provisórias da Escola Básica, remoção de vedação entre a obra e o edifício da EB.