Legal Document Excerpt:

Assim, venho com a presente notificá-los que considero resolvido o contrato de empreitada que celebrei com esta empresa em janeiro de 2011, por incumprimento definitivo de s Ex.s e, como tal, a partir da receção desta carta ficam impedidos de voltar àquela obra e nela realizarem quaisquer trabalhos artigo 35 da petição inicial, artigo 76 da contestação);  EE) - A supra referida carta foi recebida pela ré a 7/1/2015 na pessoasócia da ré artigo 36 da petição;  FF) – Após o envio dessa carta, o autor não permitiu que, em data que em concreto não foi possível apurar mas situada no início de janeiro de 2015, os trabalhadores da ré executassem na moradia quaisquer outros trabalhos, dali os tendo mandado retirar, na sequência do que a ré retirou da obra todos os utensílios que ainda ali mantinha artigos 72, 73, 74, 104 105, 106 da contestação);  GG) – A ré respondeu a tal carta mediante missiva de 20/1/2015 cuja cópia consta de fls 91 e ss, enviada com aviso de receção mas que não foi rececionada pelo autor, na qual, além do mais refere:  ") sendo ilícita e indevida a comunicada resolução, a atitude de Ex de impedir e não pretender que esta empresa conclua os trabalhos só poderá ser entendida como tendo desistido da empreitada” artigo 78 da contestação;  HH) - Até à presente data a ré não entregou ao autor o Livro de Obra, as licenças e a documentação respeitante à obra artigo 37 da petição;  ) - Os trabalhos realizados apresentavam, as seguintes desconformidades na data do envio da carta mencionada em 30:  a) O isolamento roofmate tinha 3 de espessura, em vez dos 6 de espessura previstos no projeto;  b) Uma ombreira de uma janela de um quarto estava partida;  ) A tela de isolamento das paredes da cave fora colocada do avesso; ) A canalização para instalação do aquecimento saía fora das paredes em vez de estar ao nível da mesma para a colocação de tacos e espelhos;  e) A pintura exterior, nos alçados laterais, direito e esquerda, estava manchada;  f) Em cinco janelas e na entrada da porta principal, as ombreiras e torsas em granito estavam aplicadas de forma diferente das demais, não tendo sido aplicadas com o mesmo relevo;  g) Havia um peitoril em pedra partido numa das janelas;  h) O muro desde o caminho à casa, construído para segurar as terras na passagem para a garagem estava feito em bloco e era para ser feito em betão;  ) Na porta da garagem a pedra das ombreiras não tinha a largura total da parede, o que se deve à própria execução das ombreiras artigo 38 da petição;  JJ) – Para a reparação daqueles defeitos o autor terá que:  a) Remover o isolamento roofmate de 3 de espessura, e substituí-lo por outro com 6 de espessura nos termos previstos no projeto, o que importará em quantia que em concreto não foi possível apurar;  b) Substituir a ombreira partida de uma janela de um quarto, o que importará em € 132,50, acrescido de IVA;  ) Remover e substituir a tela de isolamento das paredes da cave, o que importará em € 704,90, acrescido de IVA;  ) Reparar a canalização para instalação do aquecimento de modo a que esta fique ao nível da parede, o que importará em € 255,00 acrescido de IVA;  e) Pintar as paredes exteriores no alçado lateral esquerdo, numa área total de 36,1 m2, por forma a remover as manchas aí existentes por força da inexistência de caleiros e no alçado direito, numa área de 40 m2, por força de reparações efetuadas na parede, o que importará no montante global de € 761,00 acrescido de IVA;  f) Remover e substituir os peitoris em pedra, o que importará em € 1275,00 acrescido de IVA;  g) Demolir o muro em blocos que vai desde o caminho à casa, e construir outro em betão, o que importará em € 100,00 acrescido de IVA;  ) Remover e substituir a pedra das ombreiras da porta da garagem por outra com a largura da parede, o que importará em € 254,00 acrescido de IVA artigos 39 e 40 da petição;  KK) - Ficaram por realizar os seguintes trabalhos:  a) Colocar vinte telhas de ventilação no telhado, cuja colocação importará em € 180,00 acrescida de IVA;  b) Revestir os degraus da entrada principal e da entrada para a cozinha em pedra amarela igual às demais no exteriores da, o que importará em € 223,80, acrescido de IVA;  ) Revestir o recuperador da lareira em volta da porta a fazer um em pedra amarela, o que importará em € 193,90, acrescido de IVA;  ) Instalar todas as loiças e torneiras das casas de banho, o que importará em € 420,00 acrescido de IVA;  e) Colocar uma pedra mármore na casa de banho individual na junção da base do chuveiro aos mosaicos, o que importará em € 125, acrescido de IVA;  f) Instalar a tubagem de água e esgoto da para as máquinas de lavar e secar roupa, em montante que em concreto não foi possível apurar;  g) Instalar a canalização de água quente e fria no local das máquinas para ligação ao termoacumulador o que importa em montante que em concreto não foi possível apurar;  h) Instalar a tubagem de água e esgoto para as máquinas de lavar e secar roupa, o que importará em montante que em concreto não foi possível apurar;  ) Instalar um sifão no chão para a máquina de lavar a roupa, o que importa em montante que em concreto não foi possível apurar;  j) Abrir uma entrada de ar para ventilação no local das máquinas de lavar e secar roupa, o que importará em montante que em concreto não foi possível apurar, trabalho esse que não integrava o acordo celebrado entre o autor e a ré;  k) Instalar a tubagem e cabelagem necessários para a instalação do painel solar, o que importará em € 180,00 acrescido de IVA; ) Pintar as paredes interiores a pintura não estava terminada, apenas tendo levado uma demão de, sendo que faltava uma demão cujo custo era de € 967, acrescido de IVA;  ) Assentar 6 rodapés por toda a casa, o que importa em € 68,69, acrescido de IVA, trabalho este que, por ser de carpintaria, não integrava o acordo celebrado entre o autor e a ré;  n) Ligar todos os esgotos às fossas sépticas, o que importa em € 411 acrescido de IVA;  o) Colocar as caleiras todas e tubos de queda das águas à volta da casa, em alumínio, o que constitui trabalho de serralharia e que não fazia parte do acordo celebrado entre o autor e a ré;  p) Revestir os muros a massa fina, pintá-los com a cor igual às paredes exterior da casa, e capeá-los com pedra, o que importa em montante cuja grandeza em concreto não foi possível apurar;  q) Revestir os dois pilares da entrada principal com pedra amarela, igual à restante aplicada na casa e colocar pedra amarela nas soleiras dos portões, o que importa em € 261,29 artigos 41 e 42 da petição inicial, artigo 66 da contestação);  ) - A não conclusão e entrega da obra ao autor pelo menos no prazo ulterior acordado entre as partes 30/09/2014) causou-lhe grande transtorno, revolta, ansiedade, frustração e tristeza por não poder, desde então, usufruir da sua casa, residindo por favor, quando em Portugal, em casa de familiares, não obstante ter despendido a quantia supra mencionada para pagamento da sua moradia artigos 43, 46, 47, 48 da petição;  ) - O autor é emigrante e despendeu suas poupanças na construção de uma casa no seu país, onde pudesse habitar e conviver com amigos e familiares, durante as suas férias artigo 44 da petição;  NN) – Os trabalhos mencionados ????