Legal Document Excerpt:

Assim, apesar de a concorrente S, no âmbito da sua proposta, ter entregue um plano de trabalhos complementado por documentos designados por "plano de equipamentos”, plano de mão de obra" e "plano de pagamentos&gt;, a verdade é que do seu conjunto não resultam satisfeitas a totalidade das exigências contidas na alínea do n. 1 do artigo 1 do Programa do Procedimento, tendo como referência o disposto no n. 1 do artigo 36 do CCP, designadamente nos casos concretos acima já identificados em que se verifica a falta de fixação da sequência e dos prazos parciais de execução, a falta de especificação dos meios equipamentos; mão de obra; de execução dos trabalhos e a falta de definição do correspondente plano de pagamentos.