Legal Document Excerpt:

Dizendo o documento contratual o seguinte; « 1 Plano de trabalhos 1 O plano de Trabalhos, integrando os Planos de equipamentos e de mão-de-obra e o Plano de Pagamento, nas suas versões iniciais ou ajustadas ou revistas em obra, deve ter em conta o seguinte: a) O Plano de Trabalhos deve: ¾	Considerar o Faseamento Construtivo da empreitada incluído no Projeto de Execução,  ¾	Indicar as datas de início e fim de cada atividade incluída no Faseamento Construtivo, sua duração e precedências entre fases;  ¾	Conter para além dos Capítulos como atividades principais, os artigos mais significativos de cada capítulo como atividades secundárias;  ¾	Indicar as datas de início e fim de cada atividade, sua duração e precedências entre as diversas atividades;  ¾	 Indicar as atividades críticas da obra;  ¾	Definir com precisão as datas de início e de conclusão da empreitada, bem como a sequência, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execução das diversas espécies de trabalho, a unidade de tempo que serve de base à programação;  ¾	Apresentar a semana como escala mínima da representação do tempo no gráfico de Gantt;  ¾	Estabelecer ligações coerentes entre atividades de trabalho assim como as relações de sequencialidade; ¾	Apresentar interligações entre as atividades que permitam em qualquer momento uma correta análise e simulação do Plano de Trabalhos Aprovado, para avaliar avanços ou atrasos na obra; b) O Plano de mão-de-obra, elaborado em harmonia com o Plano de Trabalhos, deve ter uma distribuição semanal como escala mínima.