Legal Document Excerpt:

7 – TENDO ATÉ EM CONTA QUE A RECORRIDA INICIOU OS TRABALHOS DE ESCAVAÇÃO ANTES DE 15 DE ABRIL E OS INTERROMPEU, POR MOTIVOS A SI IMPUTÁVEIS, DESDE JUNHO A FINAL DE AGOSTO, PARA AFETAR TODO O SEU PESSOAL AOS TRABALHOS DO BLOCO A, OS 15 DIAS QUE A ESCAVAÇÃO PUDESSE TER DEMANDADO A MAIS PARA A SUA EXECUÇÃO MAIS DO QUE FORAM ACOMODADOS NESSE MUITO MAIOR ATRASO DA RECORRIDA NA EXECUÇÃO DESSA TAREFA; 7 – COMO CONSTA, DO MACRO PLANEAMENTO, OS TRABALHOS DO BLOCO G INICIAVAM-SE EM 1 DE ABRIL DE 2019 E CONCLUIR-SE-IAM 15 DE OUTUBRO, DO MESMO ANO, MAS, A FINAL, TAIS TRABALHOS NEM FORAM CONCLUÍDOS!