Legal Document Excerpt:

54 v a 58, que aqui se dá por inteiramente reproduzido e onde além do mais se refere: "1) O terreno não se encontra vedado em toda a sua extensão como comprovam as fotos do registo fotográfico; 2) Após análise feita no local e com base no projeto, a escavação que foi realizada não se enquadra com o que é necessário para as fundações da moradia e dos muros de suporte; 3) O muro técnico que foi feito não se enquadra com as normas em vigor no concelho de Almada, nem as caixas aplicadas nem as medidas do muro e das caixas se enquadram com o legalmente exigido.” 3 Estimando o custo dos trabalhos realizados na obra em  600,00€, conforme se discrimina: "Vedação parcial do terreno com barrotes de pinho e malha-sol, material e mão-de-obra, estimativa 400 euros; Escavação e deslocação de terra para aterro 1000 euros; Execução de muro técnico material e mão de obra 200 euros.” 3 E concluiu pela necessidade de corrigir as anomalias verificadas, nos seguintes termos: "1) Vedar o terreno na sua totalidade; 2) Proceder à marcação da implantação da moradia e dos muros de suporte de acordo com o projeto para corrigir a escavação; 3) Demolir o muro técnico e levar o entulho para aterro custo estimado 120 euros; 4) Colocar um wc portátil no terreno para se poderem iniciar os trabalhos; 5) Executar um muro técnico de acordo com as normas e com o projeto para puderem pedir ramais de água e luz necessários á execução da obra.” 3 Em 29 de janeiro de 2021, data em que os autores comunicaram a resolução do contrato de empreitada, deveria estar já concluída a estrutura da moradia, onde se incluem as subfases de fundações, pilares do piso 0 e 1, Lage do piso 0 e 1, enchimentos, argamassas, alvenarias, muros e piscina.