Legal Document Excerpt:

Na verdade, estranha-se que a obra tenha começado a 14 de novembro, quando faltavam 5 semanas para o inverno, numa altura do ano em que é mais habitual que chova; no entanto, é sabido que nem sempre é assim, existido anos em que pouco chove nessa altura; e também não há dúvida que existem formas de, na realização de obras, minimizar os efeitos da chuva, designadamente construindo coberturas temporárias amovíveis; sendo certo que a Ré, melhor do que ninguém, devia saber quanto tempo previsivelmente iriam durar os trabalhos que implicariam maior exposição às vicissitudes climáticas, devendo, na execução do contrato, procurar que decorressem com celeridade e com a adoção de medidas adequadas para minimizar os efeitos adversos daquelas.