Legal Document Excerpt:

Para colmatar essa lacuna, reconhecida pela IWD2, esta impõe a alteração da arquitetura acordada inicialmente, com as seguintes implicações:  a. Utilização de scanners de grande porte em cenários de baixo volume de digitalização;  b. Utilização de scanners de pequeno porte em cenários de alto volume de digitalização;  Aquisição de scanners adicionais;  Aquisição de computadores adicionais;  e. Aquisição de postos de trabalho adicionais;  f. Contratação de mais colaboradores para manusear os postos adicionais.”   ) A Ré IDW2 considerou que a solução era funcional e que na deslocação de 5 a 7 de maio não foram encontradas as condições que proporcionassem cumprimento dos objectivos para a deslocação e referindo na missiva datada de 26 de Maio de 2011, que consta de fls.446, cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido, que: "...) pretendo que nos seja possível marcar de imediato uma nova deslocação às instalações do Loto, para a equipa de projeto trabalhar em conjunto com a Vossa equipa e concretizar os objetivos inicialmente traçados e que seguramente penso serem também os da Cruz Vermelha ....  Agradeço desde já a sua atenção e a dos restantes membros da Presidência da Cruz Vermelha de ... pelos inconvenientes da situação verificada, garantindo que podem contar com a nossa honra para a concretização dos compromissos assumidos.”  jjjj) A equipa técnica da A elaborou, para a Presidente da A, o "Relatório da Demonstração da Versão Final da Solução de Digitalização de Matrizes no âmbito do Projeto de Automatização dos Jogos Totoloto e do Joker”, datado de 03 de Agosto de 2011, versão 0, com a referência ..11, cuja cópia consta de fls.450 dos autos, cujo teor se dá por integralmente reproduzido.