Legal Document Excerpt:

ALIÁS, OS TRABALHOS DAS REDES HIDRÁULICAS SÓ SE INICIARIAM EM ABRIL; 6 – QUANTO AOS PONTOS 12 E 12, DOS FACTOS PROVADOS, A PRÓPRIA DECISÃO RECORRIDA DEU COMO ASSENTE PONTO QUE "EM MARÇO DE 2019 A REQUERENTE INICIOU OS TRABALHOS DE ESCAVAÇÃO E FUNDAÇÕES NO BLOCO G, OS QUAIS ESTIVERAM SUSPENSOS ENTRE JUNHO E FINAL DE AGOSTO 2019; 7 – MESMO ADMITINDO QUE A TAREFA TIVESSE DEMORADO MAIS 15 DIAS DO QUE O PREVISTO, JÁ ISSO NÃO SIGNIFICA QUE A OBRA TIVESSE REGISTADO ESSE ATRASO; 7 – ESTAVA PREVISTO NO PLANO DE TRABALHOS DA RECORRIDA EXECUTAR A ESCAVAÇÃO PARA FUNDAÇÕES NO BLOCO G ENTRE 15 DE ABRIL E 14 DE JUNHO DE 2019 – 45 DIAS ÚTEIS; 7 – DA DOUTA DECISÃO RECORRIDA FICOU A CONSTAR: "E mais, como resulta igualmente provado, verificou-se que ao longo da obra são sucessivas as insistências da Fiscalização com a Requerente no incremente da carga de mão de obra e equipamentos por forma a garantir maior rendimento aos trabalhos em curso atas de reunião n. 1, 2, 4, 5, 25,.