Legal Document Excerpt:

ex., o  referiu que faltava proceder à colocação de papel de parede nalguns, poucos, locais, faltava instalar as fechaduras digitais, faltava proceder a ligações finais de algumas tomadas de eletricidade e fichas USB; o  referiu que quando procederam às alterações/rectificações do mobiliário ainda trabalhadores por conta da ré procediam à montagem duma porta de emergência, faltava instalar as fechaduras digitais, faltava a colocação de painéis no hall de entrada e havia problemas numas que não podem considerar-se como de difícil e demorada realização, tendo por sua vez o legal representante da ré referido que tinha programado tudo o necessário à abertura do estabelecimento em função da entrega do mobiliário em Julho e que, em função do atraso da autora, tudo teve de ser reprogramado e com atraso, porque as empresas com quem tinha negociado tinham outros serviços em carteira e por isso que não puderam realizar, logo que em Outubro a autora finalizou a sua prestação, o que era necessário à abertura do estabelecimento – o electricista, o fotógrafo para fotografar/filmar o espaço, a colocação do estabelecimento nos canais internacionais do alojamento turístico, etc.).