Legal Document Excerpt:

Ora, relacionando todos os Planos e a LPU apresentados pela Recorrida e seguindo a apreciação efectuada pelo Júri do concurso facto verificamos, partindo do PT, que: - A actividade de Aprovisionamento de equipamentos decorrerá ou será executada nos meses 1 a 4, não se encontra especificada no PMO-P, no PE-P, no PP e na LPU;  - A actividade de Instalação de Cablagens será executada nos meses 3 a 5, não se encontra especificada no PMO-P e no PE-P, consta no ponto 6 - Cabos eléctricos do PP e do respectivo cronograma financeiro desde o mês 3 ao mês 8, bem como na LPU, no Cap.