Legal Document Excerpt:

ponto 9 do probatório - aprovado pelo Ministério da Defesa Nacional, o prazo de execução da empreitada é de 75 dias, com a correspondência a 11 semanas, e já aí constava claramente enunciado, em sede da planificação que veio a ser divulgada ao mercado, que a demolição das coberturas dos hangares Norte e Sul ocorria nos dias 02 a 06 e 12 a 16 desse prazo de execução de 75 dias, sendo que, da proposta apresentada pela Autora resulta inequivocamente que essa intervenção e nesses dois edifícios ia ocorrer nos dias 06 e 24/09 de setembro  de 2021, de um período de 75 dias que se iniciava no dia 04 de agosto, ou seja, no que se pode considerar o período/fase final da empreitada.