Legal Document Excerpt:

A este respeito, determinam os arts 163/1 e 164 do RJEOP que, nenhum elemento da obra será começado sem que ao Empreiteiro tenham sido entregues as peças desenhadas e os elementos necessários à perfeita identificação e execução da obra, de acordo com o Projecto e as suas alterações, e que, se a demora na entrega daqueles elementos técnicos implicar a suspensão ou a interrupção dos trabalhos ou o abrandamento do ritmo da sua execução, como resulta provado, se procederá segundo o disposto para os casos de suspensão pelo Dono da Obra, ou seja, é aplicável o disposto no art 194 do RJEOP, que determina a prorrogação dos prazos do contrato e do Plano de Trabalhos, por período igual ao da suspensão.