Legal Document Excerpt:

4 Embora admitisse que a Autora Sogesturbi – Construção Civil e Mediação Imobiliária, Lda., "não cumpriu os prazos a que se propôs na execução de todas as tarefas e etapas da obra, o acórdão recorrido”, o acórdão recorrido considerou que a Ré González &amp; Dominguez, Lda., agora Sociedade Lusitana de Hotéis, S.A., não tinha provado que o desaparecimento do seu interesse na realização da prestação:   "Objetivamente e ponderando os factos provados, revelam os mesmos alguns atrasos da A. no cumprimento do planeamento da obra que apresentava, de que não temos a dimensão, bem como um desinteresse da R., subjetivo, na manutenção do contrato com a A., mas não na concretização da obra que continua a querer, como resulta, designadamente dos pontos 17, 18 e 19 dos factos provados, que mostram o desejo da R. comunicado à A., antes do envio da carta de resolução do contrato, da possibilidade de assumir diretamente a execução da obra com as empresas sub-empreiteiras contratadas pela A., o que veio a verificar-se.