Legal Document Excerpt:

Perante o exposto o Tribunal considerou como credíveis os depoimentos de A. e A. que afirmaram que a Requerente não alocou à obra os meios humanos e materiais nos termos do plano de trabalhos ajustado.” 7 – FOI, ALIÁS, ESTE DÉFICE DE MÃO DE OBRA QUE LEVOU A QUE A RECORRIDA, NO INÍCIO DA  QUINZENA DE JUNHO DE 2019, PARASSE TODOS OS TRABALHOS QUE ESTAVA A EXECUTAR PARA DEDICAR TODA A MÃO DE OBRA EM OBRA AOS TRABALHOS DO BLOCO A, A FIM DE ALI JÁ PODER RECEBER A COMUNIDADE ESCOLAR NO ANO LETIVO QUE SE INICIAVA NO FIM DA  QUINZENA DE SETEMBRO; 7 – É NESTE CONTEXTO QUE TERÁ DE SE ENTENDER O QUE O TRIBUNAL A QUO DEU COMO PROVADO: A SUSPENSÃO DOS TRABALHOS DE ESCAVAÇÃO NO BLOCO B DESDE JUNHO A FINAL DE AGOSTO.