Legal Document Excerpt:

7 - Sistema de Comando Programável Controlador; 1, apesar da execução também estar prevista para se iniciar a partir de metade do mês 5, o respetivo pagamento está previsto iniciar-se no mês 3, ou seja, também aqui, antes da execução.-Do exposto resulta que o plano de trabalhos apresentado pela concorrente S no âmbito da sua proposta, não cumpre o disposto na alínea do n. 1 do artigo 12 do Programa do Procedimento, tendo como referência o disposto no n. 1 do artigo 36 do CCP, na medida em que não estabelece, em toda a sua extensão, a sequência e prazos parciais de execução de cada uma das espécies de trabalhos previstas, não específica os meios propostos para a sua execução designadamente mão-de-obra e, bem como não define um plano de pagamentos que corresponda, na plenitude, ao plano de trabalhos.