Legal Document Excerpt:

O mesmo sucedendo no domínio do segundo subcritério – Plano de Trabalhos - da Valia Técnica consoante as propostas apresentem um Plano de trabalhos apresentado com detalhe muito elevado, determinação do caminho crítico e perfeitamente adequado á execução da empreitada entre 90% e 100%); bem detalhado, determinação do caminho crítico e bem adequado á execução da empreitada entre 70% e 90%); detalhado, determinação do caminho crítico e adequado à execução da empreitada entre 50% e 70%); pouco detalhado, com determinação do carmim crítico e adequado á execução da empreitada entre 30% e 50%); e pouco detalhado, sem determinação do caminho crítico e desadequado a execução da empreitada entre 0% e 30%).