Legal Document Excerpt:

36, todos do CCP, por omissão total na apresentação do plano de pagamentos solicitado na alínea do n. 2 da Cláusula 1 do PP, apresentação de plano de trabalhos omisso quanto aos trabalhos dos Capítulos 12, 15 e 17, o qual agrega reiteradamente diversas espécies de trabalhos dentro de cada capítulos e apresenta os trabalhos relativos aos Capítulos 13 e 14 sem qualquer decomposição e com prazo unitário – nos  mesmo termos e pelos mesmo vícios que a Recorrente imputa à proposta da ; 2 Também sem prejuízo do exposto e a reconhecer-se a alegada ilegalidade imputada ao PP e ao ato de adjudicação, estaríamos face a vício de anulabilidade conforme se encontra prevista no n. 2 do art.