Legal Document Excerpt:

pontos 275 a 278 das Contra Alegações que consta do plano de trabalhos ajustado aprovado pelo Recorrente em 22 de fevereiro de 2019, que a intervenção no bloco G devia iniciar-se em abril e ficar concluída no termo final do prazo da empreitada, no final de dezembro de 2019, com a execução dos respetivos arranjos exteriores, e nesse conspecto, que se os trabalhos iniciais de intervenção neste bloco dizem respeito às fundações para construção da ampliação deste edifício, e se sofreram um atraso devido ao aparecimento de rocha dura, não prevista nas peças patenteadas a concurso, que para si é manifesto que os trabalhos subsequentes também sofreram atrasos, empurrando a sua conclusão para uma data posterior a 2 de janeiro de 2020, e que apesar de os trabalhos de construção destas fundações representarem uma percentagem relativamente baixa no contexto da empreitada como referiu a testemunha A., a componente da escavação representa 0,2%, que era uma obra complexa e absolutamente imprescindível para se poder concluir o Bloco G, por dele fazer parte integrante.