Legal Document Excerpt:

Ora, estas sucessivas alterações ao Projecto, ao longo de toda a execução da Empreitada implicaram a execução de trabalhos a mais e a menos e a correspondente celebração dos Contratos Adicionais que constam na matéria provada, respectivamente, em 19 de Agosto, 25 de Agosto, 26 de Setembro, 11 de Novembro e 27 de Novembro de 2003, em 2 de Fevereiro, 24 de Março, 15 de Junho e 23 de Setembro de 2004 e em 16 de Fevereiro de 200  Resultando que apenas em Janeiro de 2004, o R. entregou à A. o Projecto de sinalização, que não constava do Projecto patenteado a Concurso e que respeitava a trabalhos contratuais.