Legal Document Excerpt:

P. Na ausência de alegação e prova do impacto, em dias líquidos de prorrogação do prazo global, do atraso da montagem do estaleiro, ónus que pertencia às ora Recorrentes, o seu direito não pode sustentar-se na lógica, como agora invocam;                Q. Os factos que ficaram provados a propósito do atraso na conclusão da obra que a ausência de definição atempada de um certo pormenor construtivo, relacionado com as peças de betão de transição, causou limitam-se a confirmar que houve uma divergência entre as ora Recorrentes e o dono de obra sobre se o referido pormenor construtivo estava ou não previsto no projeto, sem que tivesse ficado provado quem tinha razão ou por quanto tempo se prolongou a divergência de opiniões – factos provados BD.