Legal Document Excerpt:

): reabilitação da fachada frontal; tudo a concluir até 202013; - Que os trabalhos apenas ficaram concluídos em Dezembro de 2014, devido a problemas que foram surgindo nas partes comuns do prédio e no interior das fracções que o compõem, que foram comunicados à Ré; - Que no decurso dos trabalhos de reabilitação das fachadas do edifício, mais concretamente na oscultação das paredes, os trabalhadores da Ré depararam-se, na fachada lateral esquerda do n. .., com fissuras muito graves e paredes totalmente ocas que levantaram dúvidas sobre a estabilidade do edifício, pelo que a Ré foi obrigada a interromper os trabalhos até ser obtido parecer técnico solicitado pela administração do  Autor; - Que, entretanto, o  Autor e a Ré acordaram estender a realização dos trabalhos à fachada lateral direita do n. .. do edifício Bloco .