Legal Document Excerpt:

Ficou apurado que o prazo fixado pelas partes no contrato para a conclusão da obra era um prazo essencial para a R., que pretendia instalar um hotel no edifício a construir, o que era do conhecimento da A. Percebendo-se que para a conclusão de uma obra em prazo, ainda para mais com a dimensão daquela que está aqui em causa e que os factos revelam, se torna importante que a realização dos trabalhos se faça no cumprimento de cada uma das etapas estabelecidas para o seu andamento, de acordo com o seu plano aprovado, a verdade é que não temos nos factos provados quaisquer elementos concretos que nos permitam avaliar a relevância daqueles atrasos no cumprimento do plano da obra, quer na sua dimensão temporal – de dias, semanas, ou meses – quer na sua dimensão substantiva, no sentido de revelar que tarefas é que não foram desenvolvidas ou etapas da obra é que não foram concluídas em prazo.