Legal Document Excerpt:

O Plano de Trabalhos, referido no Facto Provado 41 e junto aos autos, explicita, de modo igualmente claro, a repercussão, na programação da obra, da data em que foi feita a 2 Consignação parcial da obra e da alteração de Projecto referida no Facto Provado 29 e justifica tecnicamente o novo prazo de conclusão dos trabalhos para 28 de fevereiro de 200 E, o Plano de Trabalhos, referido no Facto Provado 42 e junto aos autos, explicita, também sem laivos de obscuridade, a repercussão, na programação da obra, das suspensões de trabalhos e restantes alterações de Projecto e justifica tecnicamente o novo prazo de conclusão dos trabalhos para 24 de fevereiro de 2005, sendo que, como já referido, o primeiro Plano de Trabalhos foi expressamente aprovado pelo Recorrente e os dois últimos foram aceites, embora tacitamente, nos termos do art 160/4 do RJEOP.