Legal Document Excerpt:

do CCP, considerar o Plano de Trabalhos Plano de Trabalhos, Plano de Mão-de-Obra e Plano de como um documento obrigatório neste procedimento, por se destinar à formação de um contrato de empreitada, certo é que, o Município ...) estabeleceu, no artigo 2, n. 1, al., do Programa de Procedimento doravante, que as propostas tinham de ser acompanhadas por "Um plano de trabalhos, tal como definido no artigo 36 do CCP redação atual;”;  B - O artigo 36, do CCP, impõe que as propostas sejam instruídas com um Plano de Trabalhos onde os concorrentes procedam "à fixação da sequência e dos prazos parciais de execução de cada uma das espécies de trabalhos previstas e à especificação dos meios com que o empreiteiro se propõe executá-los, bem como à definição do correspondente plano de pagamentos”;  - O conceito de espécie de trabalhos corresponde aos artigos contemplados no Mapa de Trabalhos e Quantidades suscetíveis de valorização pelos concorrentes vide artigo 5, n. 2, al., do e não pode corresponder, nomeadamente, aos grupos de trabalhos correspondentes às distintas especialidades Capítulos);  - Nos procedimentos de formação de um contrato de empreitada, as exigências do artigo 36 do CCP Plano de devem ser lidas em conjugação com o disposto no artigo 4 do CCP Caderno de encargos do procedimento de formação de contratos de empreitada;  E - Ora, a este respeito, o Município ...) fixou no Mapa de Trabalhos e Quantidades que integra o Caderno de que o objeto do contrato implica a execução de 147 espécies de trabalhos – cf.