Legal Document Excerpt:

P. P. negou que tenha incumprido os prazos de execução das obras, mas referiu-se, neste particular, essencialmente a dificuldades que encontrou no piso do rés-do-chão do edifício, onde nemas escadas estavam feitas – e portanto, não podiam ser alvo de intervenção, pois os seus degraus seriam cobertos com placas de madeira – nem o chão colocado o que impediu, segundo o representante legal da A., a colocação de rodapés) e onde estavam amontoados diversos materiais de construção que impediram a A. de executar os trabalhos para que fora contratada, o que só foi possível em finais do mês de Fevereiro de 2019 quando a R. retirou do local todos esses materiais, sendo certo que referiu que em Abril de 2019 ainda estava em obra mas apenas por causa de trabalhos extra que a R. entretanto lhe contratara.