Legal Document Excerpt:

na vertente do cronograma de trabalhos apresentado por mapa com barras verticais e horizontais, resulta evidente que para efeitos do disposto no artigo 36, n. 1 do CCP, a mesma documentou na proposta por si apresentada no procedimento concursal, que se propunha realizar a empreitada em causa, relativa à reabilitação de Edifícios de Habitação Social no Bairro ...), em Aveiro, pelo valor de €86212,70, durante 18 meses 540 dias, tendo computado/traduzido essa sua realização por via de 17 dezassete tarefas, que elencou, a levar a cabo em simultâneo nos 10 blocos do bairro social em causa, com a execução em cada um desses 10 blocos, da totalidade dessas 17 tarefas, por períodos de 2 dois meses  de trabalhos em cada um desses blocos.