Legal Document Excerpt:

No parágrafo seguinte, referiu o Requerido  que por ter a Requerente reclamado erros e omissões em três momentos diferentes e que identificou em 29 janeiro de 2019, 26 março de 2019 e 31 outubro de 2019 e por se tratarem de " valores completamente dispares”, que tal " inviabilizou a respetiva contratualização dos trabalhos em tempo útil ”,  e que " à data14 de fevereiro de 2020ainda existem alguns trabalhos complementares em que não há acordo entre as partes nomeadamente no que refere aos erros e omissões.”  E mais ainda, no parágrafo seguinte, o Requerido conclui que foi por essas razões que não lhe foi possível ao Requerido e até essa data de 14 de fevereiro de 2020 portanto, decorridos mais de 12 meses sobre aquela datada de 29 de janeiro de 2019; decorridos cerca de 11 meses sobre aquela data de 26 de março de 2019; e cerca de 4 meses sobre aquela data de 31 de outubro de 2019 " contratualizar os referidos trabalhos.”  Referiu ainda o Requerido nesse ofício n. 583/20, de 14 de fevereiro de 2020, que " nestas ultimas semanas foi possível chegar acordo relativamente aos seguintes trabalhos complementares, nomeadamente: TC01, TC03, TC04, TC05, TC08, TC09, TC72, TC13, ICt4, TCL6, TC20, TC2I, TC27, TC28, TC33, TC36, TC37, TC38, TC40, TC4I, TC42, TC44, TC46, TC47, TC48 TCA49 no valor global de 86 817,27€”, e que por essa razão, estava o Requerido disponível " para celebrar contrato dos trabalhos complementares já acordados e realizados à data - cerca de 6850,22  – pelo que em breve, será essa empresa convocada para a celebração do contrato.”.