Legal Document Excerpt:

– 5 - Quanto ao ponto 14 dos factos provados aduziu o Tribunal de 1 instância a seguinte motivação: «No que toca ao ponto 14, baseou-se o tribunal, por um lado, quanto ao ponto, no teor dos documentos de fls 262 verso, 265 verso, 266 e 266 verso: das datas do primeiro e-mail da ré a enviar o orçamento da rede de condensados até à aprovação pela autora passaram-se os 16 dias; quanto ao ponto, no teor dos documentos 29, 30 e 31 da contestação, de que resulta a demora na aprovação entre 17/6 e 27/07 fls 267 a; ponto, nos documentos de fls 269 verso a 270, de que resulta a demora de aprovação entre 23/06 e 04/08; ponto, nos documentos de fls 270 verso e 271, de que resulta a demora entra 09/06 e 24/06; ponto, nos documentos de fls 271 verso a 273, de que resulta o atraso entra 11/06 e 09/07; ponto, no documento de fls 273 verso, de que resulta atraso entre 11/08 e 14/08; ponto, documentos de fls 274 verso e 275, de que resulta atrasos entre 19/06 e 17/07; tiveram-se igualmente em conta os depoimentos de P . e ....., que confirmaram as demoras da autora/requerida na aprovação dos trabalhos a mais mencionados».