Legal Document Excerpt:

Está posta em causa esta sentença, na parte que julgou:   ") deferir em relação à Requerida o pedido de adopção de providência cautelar de suspensão da eficácia de acto administrativo, nos seguintes termos:  a)	determino a suspensão da eficácia dos actos de - 112020 proferida pelo Conselho de Administração, que delibera aprovar o pedido de prorrogação do equilíbrio apresentado pela A. em 202020, prorrogando o prazo de execução em apenas 5 dias e o pagamento de apenas um valor de € 784, 65; - de 102020, proferida pelo Conselho de Administração, que aplica à A. uma ) sanção contratual no valor de € 8500,00 por atraso da conclusão da obra; - de 112020, proferida pelo Conselho de Administração, que aplica à A. uma ) sanção contratual no valor de € 17875,00 por atraso da conclusão de obra; de 112020, proferida pelo Conselho de Administração, que aprova a cessação do contrato de empreitada a título de resolução sancionatória e, em sua execução, delibera se proceda à posse administrativa da empreitada executada em  1122020; e consequentemente,  b)	determino a suspensão da execução por compensação do valor correspondente às sanções contratuais aplicadas, com o valor de faturas vencidas ou vincendas, ou quaisquer outros créditos devidos à Requerente, incluindo as retenções efetuadas pelo Requerida na faturação mensal para efeitos de garantia da boa execução da empreitada, e restituição cautelar de valores ou quantias retidas a título de faturas vencidas ou compensações de valores.”  A Requerida, ora Recorrente, fundamenta o seu recurso em erro de direito, discordando da decisão do Tribunal a quo, na medida em que considera não existir falta de fundamentação relativamente ao ato administrativo praticado em 12/11/2020, que deliberou a prorrogação de prazo da empreitada por 5 dias e a reposição do equilíbrio financeiro no valor de € 784,65, consubstanciado na Deliberação 518/ADM/2020 e na Informação Técnica 14093/2020 e dos demais atos suspendendos, designadamente na aplicação de sanções contratuais por atraso na execução da empreitada, por violação dos artigos 15, 15 e 16 n. 1 do Código de Procedimento Administrativo.