Legal Document Excerpt:

1 No plano de trabalhos de empreitada discriminado no "Mapa de Pagamento/ Planeamento de Obra” do Anexo ao Contrato de Empreitada, foi assumido o compromisso de executar a obra no prazo máximo de 8 a 10 meses, com início em 01-10-2020 e termo em 31-07-2021, e de acordo com as seguintes fases: - Primeiro mês de obra, com a duração de um mês, para limpeza do terreno, instalação do estaleiro, marcação da obra por topógrafo e escavações; - Início do 2 mês de obra, com duração de dois meses, para os trabalhos de terraplenagem e aterros, execução da estrutura da moradia e enchimento; - Início do 4 mês de obra, com a duração de três meses, para revestimento e trabalhos das especialidades de canalização e eletricidade e ainda para isolamento; - Início do 7 mês de obra, com a duração de três meses, para acabamento das especialidades e trabalhos exteriores, incluindo pavimento exterior, pintura, carpintaria e - Início do 9 mês de obra, com a duração de um mês, para limpezas gerais e entrega da obra.