Legal Document Excerpt:

1 A Autora e a Ré, no âmbito do negócio jurídico que as vincularia, acordaram livremente que O DONO DA OBRA tem ainda o direito de resolver imediatamente o presente Contrato e a ser ressarcido de todos os prejuízos sofridos, se a EMPREITEIRA: ...) Não cumprir com as obrigações para si resultantes deste Contrato, em especial não proceder à execução dos trabalhos de uma forma regular e diligente, nomeadamente se o atraso da obra em relação ao plano de trabalhos exceder 10 dias, sem justificação; ...) – cláusula 2, n.  1 Não podia, por isso, o tribunal a quo, em sede de Fundamentação de Direito, começar por afirmar que a Autora fundamentou a sua resolução em dois argumentos: incumprimento dos prazos; e insuficiência da qualidade dos trabalhos executados.