Legal Document Excerpt:

A .., Z... e F... introduziu algumas alterações e/ou adaptações tendo designadamente procedido à "uniformização do calendário estabelecido para as atividades, adotando 7 dias úteis de trabalho semanal, o que consequentemente conduziu ao ajuste da duração de algumas atividades, de forma a estabelecer a data de conclusão dos trabalhos, incluindo ensaios, 08/02/2008; otimização da gestão dos meios existentes em obra para a realização do revestimento definitivo da secção corrente, tendo sido adotada a utilização de apenas 3 dos 4 moldes disponíveis para o efeito; alteração da sequência e faseamento dos trabalhos de Via no interior do Túnel, de modo a compatibilizar estes trabalhos com a gestão do trânsito e o avanço dos moldes do revestimento definitivo da abóbada; inclusão de novas atividades, relacionadas com o acréscimo de detalhe resultante do faseamento adotado, de modo a traduzir os limites dos troços efetivamente realizados pelas equipas afetas à execução das soleiras e na realização do revestimento definitivo dos hasteias e abóbadas.