Legal Document Excerpt:

E, prosseguindo não se retira dos demais argumentos aduzidos pela Requerida a necessária fundamentação, isto é, aquela que permita ao seu destinatário conhecer o iter cognoscitivo-valorativo do decisor para, in casu, a desconsideração dos demais trabalhos indicados em " Aditamento” como motivo de prorrogação do prazo de execução da obra; nem mesmo qual a razão para que os trabalhos que foram, de facto, considerados como justificativos da prorrogação do prazo de execução da obra obtivessem a aprovação de uma prorrogação de 2 e 3 dias, ao invés dos 41 dias para as microestacas da frente e de 24 dias para betão na viga de conforme reclamado pela Requerente, respetivamente.”  De facto, não obstante toda a alegação da Recorrente, permanece por explicar a qualquer destinatário daquela decisão quais os motivos para desconsiderar os demais trabalhos indicados no  Aditamento e nem mesmo a razão para a prorrogação ser apenas de 2 e 3 dias ao invés de 41 e 24 dias.