Legal Document Excerpt:

Máx 3 	05-03-2007 	28-03-2007  57 	PK00+779 ao PK00+709 	13-04-2007 	08-05-2007  58 	PK00+574 ao PK00+519 	04-06-2007 	16-07-2007  61 	Equipa 5 Frente 	13-03-2007 	09-04-2007  63 	PK00+869 ao PK00+779 – Troço de 13-03-2007 	09-04-2007  	soleiras em Zona de Alvenaria 		 64 	PK00+709 ao PK00+634 	30-04-2007 	14-05-2007  73 	Injeções nos Troços de Alvenaria  Sentido 	                       19-03-2007 	19-03-2007  74 	Entrada em Obra da Equipa de Injeções 	19-03-2007 	19-03-2007  77 	PK01+635 ao PK01+609 	17-04-2007 	05-04-2007  78 	PK01+559 ao PK01+454 	26-04-2007 	16-04-2007  79 	PK01+135 ao PK01+060 	23-05-2007 	28-05-2007  81 	Limpeza de Alvenarias 	02-04-2007 	15-06-2007  82 	Entrada em Obra das Equipas de  Limpeza de Alvenarias 	           02-04-2007 	15-06-2007  83 	       Equipa 1 	                      03-04-2007 	22-06-2007  84 	PK02+124 ao PK02+413 	03-04-2007 	22-06-2007  85 	PK01+172 ao PK01+053 	20-06-2007 	05-09-2007  86 	PK00+779 ao PK00+869 	19-07-2007 	04-10-2007  87 	Equipa 2 	                       03-04-2007 	21-06-2007  88 	PK02+702 ao PK02+413 	03-04-2007 	05-07-2007  89 	PK01+053 ao PK00+934 	20-06-2007 	18-09-2007  91 	Equipa 3 	                        03-04-2007 	23-07-2007  92 	PK01+844 ao PK01+609 	03-04-2007 	23-07-2007  93 	PK01+554 ao PK01+454 	06-06-2009 	13-08-2007  94 	PK01+294 ao PK01+212 	03-07-2007 	07-09-2007  95 	Execução de Hasteais e Abóbadas 	16-03-2007 	06-03-2007  96 	Montagem do sistema de impermeabilização do Túnel nas Abóbadas e Hasteais 	                                                                               16-03-2007 	06-03-2007  97 	Molde 1 70 	16-03-2007 	06-03-2007  98 	PK 01+294 ao PK 01+346 	16-03-2007 	06-03-2007  99 	PK 01+554 ao PK 01+609 	09-04-2007 	19-06-2007  100 	PK 01+844 ao PK 02+058 	27-04-2007 	17-04-2007  101 	PK00+509 ao PK00+467 	23-07-2007 	25-09-2007  103 	Molde 2 57 	05-04-2007 	29-03-2007  104 	PK 01+346 ao PK 01+454 	05-04-2007 	29-03-2007  105 	PK01+212 ao PK01+172 	18-05-2007 	10-07-2007  106 	PK00+725 ao PK00+617 	08-06-2007 	26-07-2007  109 	Molde 3 52 	19-04-2007 	30-05-2007  110 	PK 00+934 ao PK 00+869 	19-04-2007 	30-05-2007  111 	PK 00+779 ao PK 00+725 	18-05-2007 	07-07-2007  115 	Molde 4 29 	08-06-2007 	20-04-2007  116 	PK 02+807 ao PK 02+702 	08-06-2007 	20-04-2007  117 	PK 02+124 ao PK 02+058 	20-07-2007 	22-06-2007  123 	Colocação de Armaduras nos Hasteais e Abóbadas + Betonagens dos Hasteais 	                                                                        20-03-2007 	29-03-2007  124 	Molde 1 70 	20-03-2007 	29-03-2007  125 	PK 01+294 ao PK 01+346 	20-03-2007 	29-03-2007  126 	PK 01+554 ao PK 01+609 	11-04-2007 	25-06-2007  127 	PK 01+844 ao PK 02+058 	02-05-2007 	24-04-2007  130 	Molde 2 57 	11-04-2007 	18-04-2007  131 	PK 01+346 ao PK 01+454 	11-04-2007 	18-04-2007  132 	PK 01+212 ao PK 01+172 	23-05-2007 	18-07-2007  133 	PK00+725 ao PK00+617 	13-06-2007 	16-08-2007  136 	Molde 3 52 	24-04-2007 	09-06-2007  137 	PK 00+934 ao PK 00+869 	24-04-2007 	09-06-2007  138 	PK00+779 ao PK00+725 	22-05-2007 	25-07-2007  139 	PK00+617 ao PK00+509 	13-06-2007 	21-08-2007  142 	Molde 4 29 	13-06-2007 	03-05-2007  143 	PK02+807 ao PK02+702 	13-06-2007 	03-05-2007  144 	PK02+124 ao PK02+058 	25-07-2007 	02-07-2007  150 	Betonagem de Abóbadas do Túnel 	23-03-2007 	03-04-2007  151 	Molde 1 70 	23-03-2007 	03-04-2007  152 	PK 01+294 ao PK 01+346 	23-03-2007 	03-04-2007  154 	PK 01+554 ao PK 01+609 	16-04-2007 	26-06-2007  155 	PK 01+844 ao PK 02+058 	07-05-2007 	16-05-2007  159 	Molde 2 57 	16-04-2007 	12-05-2007  161 	PK 01+346 ao PK 01+454 	16-04-2007 	12-05-2007  162 	PK 01+212 ao PK 01+172 	28-05-2007 	25-06-2007  163 	PK 00+725 ao PK 00+617 	18-06-2007 	21-08-2007  166 	Molde 3 52 	30-04-2007 	03-07-2007  167 	PK 00+934 ao PK 00+869 	30-04-2007 	03-07-2007  168 	PK 00+779 ao PK 00+725 	28-05-2007 	25-07-2007  169 	PK00+617 ao PK00+509 	18-06-2007 	27-08-2007  172 	Molde 4 29 	18-06-2007 	19-05-2007  174 	PK 02+807 ao PK 02+702 	18-06-2007 	19-05-2007  175 	PK 02+124 ao PK 02+058 	30-07-2007 	17-07-2007  189 	Execução de Nichos e Câmaras de Serviço 	21-02-2007 	06-03-2007  190 	Pregagem para execução de novos Nichos 	09-03-2007 	07-04-2007  191 	PK 02+799 ao PK 02+718 	29-03-2007 	07-04-2007  192 	PK 02+691 ao PK 02+319 	10-04-2007 	18-04-2007  194 	PK 02+125 ao PK 01+875 	16-04-2007 	24-04-2007  195 	PK 01+640 ao PK 01+000 	09-03-2007 	14-05-2007  196 	PK 00+920 ao PK 00+872 	08-05-2007 	25-05-2007  197 	PK 00+728 ao PK 00+196 	15-05-2007 	21-08-2007  198 	Execução de Nichos e Câmaras de Serviço na secção de Alvenaria Existente 	                                                                21-02-2007 	06-03-2007  199 	PK 02+691 ao PK 02+135 	21-02-2007 	06-03-2007  200 	PK 01+833 ao PK 01+625 	26-03-2007 	17-05-2007  201 	PK 01+540 ao PK 01+456 	07-05-2007 	28-05-2007  202 	PK 01+261 ao PK 01+211 	28-05-2007 	11-06-2007  205 	Execução de Nichos e Câmaras de Serviço na secção de Betão 	                                                              28-03-2007 	21-06-2007  206 	PK 01+421 ao PK 01+300 	28-03-2007 	22-06-2007  207 	PK 01+590 ao PK 01+574 	27-04-2007 	07-09-2007  208 	PK 00+920 ao PK 00+872 	21-05-2007 	28-09-2007  209 	PK 01+875 ao PK 02+125 	12-06-2007 	03-09-2007  210 	PK 00+738 ao PK 00+196 	30-05-2007 	21-08-2007  211 	PK 02+178 	                       12-06-2007 	21-08-2007  214 	PK 02+799 ao PK 02+718 	21-06-2007 	21-08-2007  215 	SAÍDA DE EMERGÊNCIA 	18-05-2007 	02-04-2007  216 	Galerias da Saída de Emergência 	11-06-2007 	07-05-2007  217 	Impermeabilização e Betonagem das Galerias da Saída de Emergência 	                                                                                  11-06-2007 	07-05-2007  218 	Acabamentos da Galeria e Saída de Emergência 17-7-2007 28-08-2007  219 	Poço e saída de Emergência 	                    21-05-2007 	02-04-2007  220 	Execução da Soleira do Poço 	           21-05-2007 	10-05-2007  221 	Execução da Soleira da Galeria de ligação 	21-05-2007 	02-04-2007  Cfr.