Legal Document Excerpt:

Nessa medida o plano de trabalhos da viola o faseamento da empreitada, nos termos definidos pela entidade adjudicante, uma vez que a atividade - "Equipamentos desportivos” – só pode ocorrer na Fase 3, após a desmobilização dos monoblocos onde decorreram provisoriamente as aulas, o que só pode acorrer no período compreendido entre o dia 24/01/2022 e 24/03/202                 A douta sentença ora em crise apenas cuidou de verificar formalmente se a proposta adjudicada continha " cada uma das fases da presente empreitada, basta atentar para as linhas números, e, onde são referidas cada uma das fases, assim denominadas pela ora contrainteressada – de resto, em conformidade com as definidas pela entidade adjudicante no ponto 51 do caderno de Encargos, CF ponto do probatório”, não aferindo materialmente se o plano de trabalhos da proposta adjudicada cumpria, ou não, com as especificidades de cada uma das fases definidas no já referido artigo 51 do Caderno de Encargos.