Legal Document Excerpt:

Quanto aos "/ Atrasos decorrentes das perturbações causadas pela ausência de projeto relativo ao pormenor construtivo para a peça de betão de transição”, e por tudo quanto se mostra descrito e exposto no "corpo” das presentes alegações a este respeito, afigura-se-nos demonstrado, ao inverso do decidido na sentença apelada, que o manifesto atraso na  definição e disponibilização, por parte da Dona da Obra às AA, dos elementos de projeto referentes ao pormenor construtivo para a peça de betão de transição, entre a secção corrente fechada de betão e a secção de alvenaria a manter, teve como consequência, além do mais,  que os trabalhos de revestimento definitivo e da limpeza da alvenaria só pudessem ter sido executados após os trabalhos de betonagem estarem concluídos,                 com as inerentes consequências, perturbações e atrasos assim determinados na execução desses e dos demais trabalhos da obra, o que confere às recorrentes o direito a ver prorrogado – também por este fundamento e em concomitância com os demais invocados na pi.