Legal Document Excerpt:

n. 1033/14YRLSB.L1- ...) Assim, temos que a receção provisória da obra pela R. ocorreu em 16/08/2013, data em que foi realizada uma terceira vistoria e se verificou que a A. reparara os defeitos detetados na anterior vistoria, realizada em 28/05/2013, o que nos levaria a concluir, à primeira vista, que a data de conclusão dos trabalhos, nomeadamente para efeitos de acionamento do prazo de garantia, corresponderia à data da assinatura do auto de receção provisória, ou seja, 16/08/2013, como defende a R. Sucede que também resultou provado que, à data da realização da primeira vistoria de 16/04/2013, era já possível a receção provisória parcial da obra na parte não afetada pelas desconformidades concretamente identificadas nos pontos , e do respetivo auto inexistência de retentores na primeira porta corta-fogo; falta de lâmpadas de emergência de eliminação permanente; mau funcionamento dos fios de alarme de mobilidade condicionada das instalações sanitárias), sendo que, logo após a correção de tais específicas desconformidades, a obra estaria em condições de ser objeto de receção provisória total por parte da R. cfr.