Legal Document Excerpt:

Sem prejuízo, quanto à quantificação do impacto desses factos na execução da obra, a verdade é que não se encontram razões para alterar a decisão do Tribunal a quo no que diz respeito aos pontos impugnados – 60, 68, 88, 96, 127, 128 e 13 W. De facto, estava programado começar a obra pela intervenção nos Blocos B e , mantendo os alunos e professores nos Blocos E, e A, fazendo-se a mudança durante as férias de Verão, passando os alunos e professores para os Blocos B e , para o empreiteiro dar inicio à intervenção nos Blocos E, e A vide pontos 4 e 10 dos factos provados na Sentença a quo, págs.