Legal Document Excerpt:

O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:  a) Definir com precisão os momentos de início e de conclusão da empreitada, bem como a sequência, o  escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execução das diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base à programação;  b) Indicar as quantidades e a qualificação profissional da mão-de-obra necessária, em cada unidade de tempo, à execução da empreitada;  ) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessário, em cada unidade de tempo, à execução da empreitada;  ) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou não no presente caderno de encargos, que serão mobilizados para a realização da obra.