Legal Document Excerpt:

Neste âmbito, apreciou e decidiu o Tribunal a quo em sede da fundamentação da matéria de facto, como segue:  Início da transcrição " A execução dos demais trabalhos e solicitações no Bloco A mostra-se comprovada pelos documentos juntos aos autos, tendo sido atestada pelo depoimento das testemunhas A. e A.. Em face dos mesmos, vislumbrando-se que alguns não são questões meramente inócuas em obra, antes comportando um acréscimo de trabalho, considerou-se que a sua execução traduziu um impacto na obra que, em face dos condicionalismos ao nivel de mão de obra, acima alegados se reputou de 1 semana, não se mostrando sustentado objetivamente o seu computo em 1 mês.