Legal Document Excerpt:

– 2 - No ponto das conclusões da alegação de recurso, a que já aludimos, a apelante sustenta dever dar-se por provado: «) que os atrasos no cronograma de trabalhos não foi provocado pela demora da Autora em autorizar trabalhos a mais; que a falta de encadeamento dos trabalhos, bem como a desorganização entre equipas relativamente ao piso 0 se verificaram e constituíram incumprimentos contratuais imputáveis, em exclusivo, à Ré; que a falta de encadeamento dos trabalhos, desorganização entre equipas, pouco pessoal e atrasos, também, relativamente aos pisos 1 e 2, bem como partes comuns se verificaram e constituíram, também, incumprimentos única e exclusivamente imputáveis à Ré; que em data anterior a 102015 as reclamações dirigidas pela Autora à Ré já registavam os incumprimentos contratuais referenciados; e que a resolução do contrato comunicada pela Autora a Ré não se cingiu ao incumprimento dos prazos contratuais e à insuficiência da qualidade dos trabalhos executados».