Legal Document Excerpt:

O Tribunal a quo fixou, além do mais, os seguintes factos materiais constantes do Relatório Final: imagem no  Da simples leitura do Cronograma Previsional de Trabalhos apresentado pela recorrida constata-se que os "Testes, verificações, ensaios e limpezas têm a duração de 7 dias” e a "Inspeção e certificação da nova instalação tem a duração de 7 dias”, mas tais trabalhos não são autonomizados para o Elevador 1 e para o Elevador 2 contrariamente ao que sucede com os trabalhos de remotorização do Elevador 1 e com os trabalhos de remotorização do Elevador, pelo que só se pode concluir que tais trabalhos são efetuados em simultâneo em ambas as cabines, o que implica a paragem de ambas as cabines durante a realização de tais trabalhos, e consequentemente contraria os Termos e Condições previstos no Anexo ao Caderno de Encargos – Especificações Técnicas, Ponto   Nem da mera declaração de aceitação do conteúdo do Caderno de Encargos, exigida pelo artigo 57 n. 1 alínea do CCP, pode singelamente retirar-se que a proposta da recorrida apresenta uma solução técnica que corresponde e cumpre as exigências técnicas estipuladas no Caderno de Encargos, conforme resulta do Acórdão do Tribunal Central Administrativo Norte, no Processo 00231/10BEMDL –  Secção – Contencioso Administrativo, de 31/01/2020, in www.dgsi.pt.