Legal Document Excerpt:

Também na reunião de 12019, quando a requerente informou que a , alegava incompatibilidade do projeto de execução para a solução prefabricada, o projetista terá esclarecido as duvidas e mostrado a sua disponibilidade para prestar os esclarecimentos convocando-se reunião com a , ata n. e, rapidamente, realizou desenho de preparação que permitia garantir uma maior padronização dos elementos pré-fabricados e com dimensões aptas a transporte normal ata de reunião de obra n.. À luz do exposto, não se mostra consistente com o depoimento das testemunhas da A. uma alegada insistência do projetista e da Requerida numa solução pré-fabricação das platibandas de coberturas na sua totalidade não em dimensões cujo transporte e peso tornaria a execução impossível, quando as duvidas quanto à mesma, a existirem, já estariam resolvidas desde março de 2019, estando em causa nas reuniões seguintes e reunião ocorrida com a , em 12019 como decorre da ata n. um mero acertamento quanto à definição dos parâmetros das lajes modulares.