Legal Document Excerpt:

A FASE 2 configura a parte essencial da empreitada, na medida em que é nesta fase que é executada a reabilitação e ampliação da Escola Básica e, como tal, é quando são executados os concretos trabalhos objeto do procedimento concursal, conforme resulta do projeto de execução patenteado a concurso e que se encontra junto aos autos;                A FASE 3 consiste na desmobilização de todas as instalações provisórias que acolheram os alunos enquanto decorriam os trabalhos de beneficiação e ampliação da escola básica existente e reposição dos espaços exteriores, outrora ocupados provisoriamente;                O Procedimento Concursal estabeleceu, assim, prazos de execução diferentes consoante as fases em que a empreitada se encontrava, conforme consta da factualidade provada;                A Entidade Adjudicante definiu com precisão e de forma evidente, o modo como pretendia que se desenvolvessem os trabalhos, estabelecendo o faseamento a aplicar à Empreitada, bem como os trabalhos a desenvolver em cada uma das fases;                Na Fase 1 estão previstos os "Trabalhos de implantação das instalações provisórias”; na Fase 2 os "Trabalhos de Requalificação da Escola”, e na Fase 3 os "Trabalhos de Requalificação dos Espaços Exteriores correspondente à área das Instalações  Provisórias da Escola Básica; Desmobilização de Monoblocos Coberturas e Telheiros Provisórios; Execução dos trabalhos nos espaços exteriores, execução de recreio coberto”.