Legal Document Excerpt:

4 Os factos dados como provados sob os n.s 30-37 dizem-nos que a Autora Sogesturbi – Construção Civil e Mediação Imobiliária, Lda., apresentou nada mais, nada menos, que quatro planeamentos — dois em Outubro de 20169 e dois em Novembro de 201610 —; nenhum dos quatro planeamentos foi elaborado como devia — considerando todas as tarefas necessárias para a realização da obra11 —; nenhum dos quatro planeamentos foi executado como devia12, e, no termo de quatro planeamentos que não foram executados, "a A. apresentou novo orçamento acompanhado de pedido de prorrogação de prazo”1     4 Independentemente da prova de que os atrasos parciais comprometessem a conclusão da obra dentro dos prazos acordados entre Autora e Ré14, os factos dados como provados são suficientes para que se conclua que "a confiança do dono da obra na competência e na capacidade do empreiteiro para levar a bom termo a tarefa, ficou irremediavelmente afectada”.