Legal Document Excerpt:

Seja como for, o plano de trabalhos apresentado pela A. tinha obrigatoriamente que se adequar ao plano de execução patenteado pelo dono de obra, pois só assim será possível efectuar um adequado e eficaz controlo e fiscalização ao longo da execução da obra, sendo, como já vimos, o plano de plano de trabalhos o documento chave de onde consta a especificação dos trabalhos a desenvolver e o ritmo da sua execução, revestindo-se da máxima importância, uma vez que reflecte o planeamento temporal da execução dos trabalhos que integram a empreitada e irá permitir à fiscalização da obra o seu acompanhamento e a verificação do cumprimento/incumprimento do plano e dos prazos previstos bem assim como dos eventuais ajustes a fazer.