Legal Document Excerpt:

Com efeito e relembrando a análise efectuada pelo júri do concurso dos planos apresentados pela Recorrida, a actividade de Instalação de equipamentos, de acordo com o PT, será executada a partir do meio do mês 5 ao mês 8 e corresponderá no PP aos pontos: 1 a 3 – 1 Calhas electrificadas, 2 Aparelhos de iluminação, 3 Alimentadores de Leds – a pagar no mês 2; 4 - Projectores de montagem em calha electrificada – a pagar nos meses 2 e 3; 5 - Aparelhos de luz de emergência – a pagar no mês 3; 7 a 10 – 7 Caixas de derivação, 8 Tomadas de energia, 9 Outros equipamentos Quadro eléctrico; Botoneira de Corte, 10 Sistema de Comando Programável Controlador; – a pagar nos meses 3 ao  O facto de o plano de pagamento consubstanciar uma previsão, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, onde este propõe uma periodicidade para os pagamentos a efectuar pelo dono da obra, em conjugação com o previsto no plano de trabalhos – artigo 361-A do CCP – não obsta a que a respectiva conformidade com os termos e condições exigidos no CE tenha que ser verificada na fase do procedimento concursal.