Legal Document Excerpt:

A libertação progressiva das frentes pelo Empreiteiro do suporte primário T...) não seguiu aquele calendário tendo-se registado o seguinte:  -	a frente entre o PK 0+934 e o PK 0+869 foi libertada em 21/03/2007;  -	a frente entre o PK 0+869 e o PK 0+779 foi libertada em 10/04/2007;  -	a frente entre o PK 0+779 e o PK 0+750 foi libertada em 05/04/2007, tendo os trabalhos sido iniciados em 18/04/2007;  -	a frente entre o PK 0+750 e o PK 0+690 foi libertada em 14/05/2007;  -	a frente até o PK 0+635 foi libertada a 26/06/2007;  -	a frente até ao PK 0+625 foi libertada a 03/07/2007;  -	a frente até ao PK 0+585 foi libertada a 05/07/2007;  -	a frente até ao PK 0+550 foi libertada a 13/07/2007;  -	a frente até ao PK 0+380 foi libertada a 14/08/2007;  -	a frente foi totalmente libertada em 16/08/2007, com a saída do empreiteiro da primeira fase;  -	a galeria da Via Ascendente foi libertada em 14/07/2007 e a galeria da Via Descendente em 31/07/200  Cfr.