Legal Document Excerpt:

O empreiteiro o Consórcio .., Z... e F...) tinha direito à prorrogação do prazo de execução da obra com fundamento em execução de trabalhos a mais nos termos do artigo 151, n 2 e 3 do Decreto-Lei n 59/99, de 2 de março em virtude:                - da execução dos trabalhos de correção dos trabalhos realizados pelo Consórcio T.../E... no que se refere a hasteais e abóbadas;                - da execução dos trabalhos de limpeza, correção da escavação, correção de betões e reparação da impermeabilização em soleiras parcialmente executadas pelo Consórcio T.../E...;                - das correções nos trabalhos executados pelo anterior Empreiteiro, Consórcio T.../E... designadamente nos nichos escavados;                - da execução dos trabalhos de demolição das caleiras de cabos que já haviam sido executadas e promoção da remoção dos respetivos escombros para o exterior do Túnel.