Legal Document Excerpt:

Também numa leitura, simplista mas objectiva desse plano, resulta que para efeitos do disposto no artigo 36, n. 1 do CCP, a mesma documentou na proposta por si apresentada no procedimento concursal, que se propunha realizar a empreitada em causa, com 37 trabalhadores, alocados durante cada 1 dos 18 meses 540 dias  de duração da empreitada, e que em cada um desses meses estarão adstritos à empreitada sempre os mesmos 37 trabalhadores de mão-de-obra directa, distribuídos por várias artes, e que os trabalhadores a que se pode reportar a mão de obra indirecta Director de obra, Técnico Superior de Segurança e Encarregado Geral, são em número constante de 1 em cada vertente profissional, desde o mês 1 até ao mês 12, e que a partir do mês 13 esse número aumenta para 2 em cada vertente, e assim vai aumentando mensalmente 1 unidade, em termos que no mês 18, existem em obra, 7 Directores de obra, 7 Técnicos Superiores de Segurança e 7 Encarregados Gerais.