Legal Document Excerpt:

- Logo, no caso em apreço, além do valor dos defeitos há que considerar ainda que o projecto de execução só foi entregue pela Executada em 201986 ou com a obra já em curso, que a Executada escolheu ou mandou substituir materiais, que a Executada solicitou a execução de trabalhos a mais no valor de cerca de 15% do preço da obra o que também contribuiu para a perturbação da realização da empreitada, que a Executada está sem pagar à Exequente o preço devido pelos trabalhos pelo correctamente realizados desde 1986, que a Executada tem na sua posse, desde 1986, o valor da garantia bancária prestada a pedido da Exequente, no montante de 35 contos, ou seja, € 17579,26, que a Executada usa a obra como hotel enquanto fim a que ela se desde 1986 e que a Executada não corrigiu os defeitos no hotel, como resulta claramente dos autos, nada a impedindo de o fazer e sendo essa uma decisão sua como decorre do acórdão deste Tribunal proferido na acção declarativa em 001997).