Legal Document Excerpt:

14 - A ré executou os seguintes trabalhos a mais, que implicaram atrasos no cronograma de trabalhos, quer pelos trabalhos em si quer pela demora da autora autorizar esses trabalhos a mais: a)- Rede de condensados, que provocou um atraso de 16 dias; b)- Estruturas de madeira, que provocou um atraso de 43 dias; )-Revestimento cerâmico, que gerou um atraso de 15 dias; )- Reparação de paredes, condicionada pela aprovação de rede de condensados, um atraso de 14 dias; e)- Pinturas, por degradação de paredes, um atraso de 14 dias; f)- Sistema de ar condicionado, com protelamento da aprovação dos equipamentos, 26 dias de atraso; e)- Tecto falso nas janelas, 5 dias de atraso; f)-Lã de rocha, por pedido de alteração do material inicial e demora na aprovação, um atraso de 46 dias; g)-Colocação do pavimento de soalho, dependente da aprovação da estrutura de madeira, 29 dias; h)- Instalações sanitárias do 1 e 2 pisos, 7 dias.