Legal Document Excerpt:

Não poderá deixar de se referir, outrossim, que segundo resulta da factualidade apurada, em 7 de dezembro de 2017  e tendo a obra tido início em setembro de 2017, como reconhece a a percentagem de obra realizada foi de 47%, sendo que em 1 de Março de 2019, a percentagem de obra realizada era de 73,74%, ou seja, em cerca de 15 meses, a obra evoluiu apenas 26,76%, tendo depois e como resulta do já exposto, praticamente estagnado até à data da resolução, sem que a autora cumprisse, por isso, pontualmente a prestação a que estava adstrita e sem que para tal e no decurso de todos esses meses, tivesse aventado qualquer fundamento para tal ou o tenha provado, na acção.