Legal Document Excerpt:

Mais referiu que conforme resulta do plano de trabalhos apresentado pela Recorrida, o mesmo apenas se encontra elaborado tendo por referência 5 capítulos do mapa de trabalhos e quantidades e que desta forma, o mesmo  é absolutamente omisso quanto aos prazos parciais de execução de 147 espécies de trabalhos vertidas nesse mapa de trabalhos, violando assim o disposto no artigo 36 do CCP, por não ter sido elaborado com a fixação de prazos parciais de execução de cada uma das espécies de trabalhos previstas, nem com a especificação dos meios humanos e com que a concorrente Autora se propõe executar cada uma das espécies de trabalhos, e que por via do normativo constante da alínea, do n. 2, do artigo 5 do CCP, o cumprimento das formalidades essenciais previstas naquele artigo 36, resultam diretamente do cumprimento de vinculações legais, que afectam o contrato a celebrar, e que por se tratar de uma vinculação legal, a respetiva violação consubstanciar uma causa de exclusão nos termos do artigo 7, n. 2, alínea, do CCP, assim como face ao disposto no artigo 7, n. 2, alínea, também do CCP, por o plano de trabalhos conter termos e condições relativos ao modo de execução do contrato, e que o Tribunal a quo errou ao ter decidido que a Autora não podia ser excluída do procedimento, por não ter violado o artigo 36 do CCP.