Legal Document Excerpt:

Os trabalhos estavam previstos ser executados e foram efetivamente executados no seguinte calendário:  	Atividade 	Data de início prevista 	Data de início real  22 	Soleiras Novas 	05-03-2007 	13-02-2007  23 	Equipa 1 Frente 	19-03-2007 	13-02-2007  27 	Equipa 2 Frente 	12-03-2007 	19-02-2007  34 	Equipa 2 Frente 	13-06-2007 	21-06-2007  36 	PK00+519 ao PK00+474 	14-06-2007 	21-08-2007  39 	PK00+319 ao PK00+259 	31-07-2007 	25-09-2007  41 	Equipa 3 Frente 	12-03-2007 	30-03-2007  43 	PK01+212 ao PK01+172 	12-03-2007 	30-03-2007  45 	PK00+634 ao PK00+574 	21-05-2007 	09-07-2007  53 	Equipa 4 Frente 	05-03-2007 	21-03-2007  54 	Libertação do troço entre o PK00+934 e o PK00+869 a 002007 pelo empreiteiro 1fase 	05-03-2007 	21-03-2007  55 	PK00+934 ao PK00869 – Troço de soleiras com Comp.