Legal Document Excerpt:

DO RECURSO - DO TEOR DA SENTENÇA DE QUE SE RECORRE: J. Na sentença recorrida o Tribunal a quo considerou, para o que interessa, que: a. Apenas deverão ser considerados para efeitos de sobrecustos 33 dos 45 dias, na medida em que 12 dias estão abrangidos por aditamento ao contrato trabalhos a; b. Deverão ser imputados aos custos com o estaleiro, os custos com os equipamentos afetos ao estaleiro, de acordo com o preço de manutenção do estaleiro apresentado pela Recorrida com a sua proposta;  Deverão ser imputados autonomamente portanto, não deverão ser imputados aos custos com o, os custos com a estrutura da empresa e com os meios indiretos Equipa de Topografia, Diretor de Produção, Diretor Técnico da Empreitada, Técnico de Segurança, Técnico de Ambiente, Encarregado e. Em consequência, no que respeita ao pedido formulado pela Recorrida, decidiu: a. Condenar a Recorrente a pagar à Recorrida os custos de estaleiro por 45 dias, no valor de € 250,00, acrescido de juros de mora contados desde a citação 002011) - ponto  da Decisão.