Legal Document Excerpt:

A empreitada a levar a cabo no conjunto de 10 blocos do Bairro ...), será executada de forma contínua e terá a seguinte ordem de trabalhos:   Montagem de estaleiro de apoio à obra   Remoção e Levantamento de todos os elementos a substituir e necessários ao desenvolvimento dos trabalhos caixilharias, elementos da cobertura, fixações existentes nas fachadas, moveis de cozinha e equipamentos, entre   Execução das tarefas necessárias à reabilitação das fachadas   Substituição dos vãos envidraçados, estores e portas de entrada   Realização da reabilitação das coberturas e elementos de drenagem pluvial   Intervenção ao nível das lavandarias, caixas de escada e zonas comuns   Concretização das redes de alimentação de água, gás, exaustão, rede elétrica e de telecomunicações   Execução de todos os trabalhos no interior dos fogos habitacionais  móveis de cozinhas, eletrodomésticos e reparações necessárias)  Outra metodologia ou alteração ao Plano de Trabalhos que porventura possa vir a ser tomada, será sempre após a auscultação e/ou indicações da Fiscalização.