Legal Document Excerpt:

depoimento das testemunhas N..., J... e J....   Na memória descritiva e justificativa do Plano Definitivo de Trabalhos estava definida a necessidade de libertação progressiva das frentes pelo Empreiteiro do suporte primário a T...) na direção do Rossio, nos seguintes termos:  -	05/03/2007 – libertação de todo o troço entre PK 0+934 e o PK 0+869;  -	13/06/2007 – 30 livres a sul do PK 0+519 0+489);  -	25/06/2007 – 30 livres a sul do PK0+474 0+444);  -	04/07/2007 – 30 livres a sul do PK0+424 0+394);  -	30/07/2007 – 30 livres a sul do PK0+319 0+289);  -	08/08/2007 – 15 livres a sul do PK0+220 0+205);  -	11/08/2007 – Libertação total da zona de intervenção.