Legal Document Excerpt:

4	- O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente: a)	Definir com precisão os momentos de início e de conclusão da empreitada, bem como a sequência, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execução das diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base à programação; b)	Indicar as quantidades e a qualificação profissional da mão-de-obra necessária, em cada unidade de tempo, à execução da empreitada; )	Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessário, em cada unidade de tempo, à execução da empreitada; )	Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou não no presente caderno de encargos, que serão mobilizados para a realização da obra.