Legal Document Excerpt:

Provou-se, também, que a R. executou trabalhos a mais, que implicaram atrasos no cronograma de trabalhos, quer pelos trabalhos em si quer pela demora da A. autorizar esses trabalhos a mais, trabalhos esses que consistiram em:- Rede de condensados, que provocou um atraso de 16 dias;- Estruturas de madeira, que provocou um atraso de 43 dias;-Revestimento cerâmico, que gerou um atraso de 15 dias;- Reparação de paredes, condicionada pela aprovação de rede de condensados, um atraso de 14 dias;- Pinturas, por degradação de paredes, um atraso de 14 dias;- Sistema de ar condicionado, com protelamento da aprovação dos equipamentos, 26 dias de atraso;- Tecto falso nas janelas, 5 dias de atraso;-Lã de rocha, por pedido de alteração do material inicial e demora na aprovação, um atraso de 46 dias;-Colocação do pavimento de soalho, dependente da aprovação da estrutura de madeira, 29 dias;- Instalações sanitárias do 1 e 2 pisos, 7 dias.