Legal Document Excerpt:

item - o plano de trabalhos apresentado pela A. no procedimento concursal, prevê uma sequência ao nível da intervenção nos edifícios que não se mostra conforme com a estabelecida na memória descritiva do projecto patenteado, tendo sido apresentada a seguinte sequência ao nível da execução dos trabalhos: 1 Edifício Casa da Guarda/Alojamento de Sargento; 2 Edifício Vestuários e Sanitários; 3 Edifício Central Elétrica; 4 Edifício Administrativo Guarnição); 5 Edifício das Oficinas; 6 Edifício Central de Bombagem; 7 Edifício Hangar Norte; 8 Edifício Hangar Sul.