Legal Document Excerpt:

Resulta apenas provado que como consequência de trabalhos a mais e a menos constantes dos contratos adicionais, o valor do contrato de empreitada veio a ficar próximo do valor da adjudicação e que considerando a prorrogação legal do prazo da empreitada até 24 de Fevereiro de 2005, fez uma estimativa de prejuízos no montante de € 35819,00, o qual consubstanciou no aumento dos custos indirectos no valor de € 28775,00, no qual incluiu encargos de estaleiro, tais como mão-de-obra de enquadramento e logística, equipamentos de estaleiro, instalações e gastos gerais de obra, serviços administrativos, serviços técnicos, seguros e garantias, os encargos com a Caixa Geral de Aposentações e os encargos com a sede ou estrutura central.