Legal Document Excerpt:

6 com a mesma designação;  - A actividade de Instalação de equipamentos será executada a partir do meio do mês 5 ao mês 8, não se encontra especificada no PMO-P e no PE-P, e corresponderá aos pontos e cronograma financeiro do PP seguintes:1 a 3 – 1 Calhas electrificadas, 2 Aparelhos de iluminação, 3 Alimentadores de Leds – mês 2; 4 - Projectores de montagem em calha electrificada – meses 2 e 3; 5 - Aparelhos de luz de emergência – mês 3; 7 a 10 – 7 Caixas de derivação, 8 Tomadas de energia, 9 Outros equipamentos Quadro eléctrico; Botoneira de Corte, 10 Sistema de Comando Programável Controlador; – meses 3 ao 8; e nos Capítulos com a mesma numeração e designação na LPU; - A actividade de Trabalhos de construção não tem indicação da sequência e de prazos parciais de execução, não se encontra especificada no PMO-P e no PE-P, e corresponderá ao ponto 11 – Diversos fornecimento e aplicação nos janelões dos transeptos de películas, janelas, rosáceas, montagem, manutenção e desmontagem de andaimes/plataformas, ocultação de do PP e do respectivo cronograma financeiro desde o mês 3 ao mês 8, bem como na LPU, no Cap.