Legal Document Excerpt:

... O faseamento dos trabalhos de remoção de fibrocimento está definido da seguinte forma: sublinhado da autoria deste Tribunal de recurso - 04-08-2021 a 09-08-2021 Edifício Casa da Guarda/Alojamento de Sargentos - 11-08-2021 a 12-08-2021 Edifício Vestuários e Sanitários; - 13-08-2021 a 18-08-2021 Edifício Central Elétrica; - 19-08-2021 a 26-08-2021 Edifício Administrativo Guarnição); - 27-08-2021 a 31-08-2021 Edifício das Oficinas; - 01-09-2021 a 03-09-2021 Edifício Central de Bombagem; - 06-09-2021 a 23-09-2021 Edifício Hangar Norte; - 24-09-2021 a 13-10-2021 Edifício Hangar Sul ... O faseamento dos trabalhos de colocação de painel sandwich está organizado da seguinte forma: sublinhado da autoria deste Tribunal de recurso - 04-08-2021 a 09-08-2021 Edifício Casa da Guarda/Alojamento de Sargentos - 11-08-2021 a 12-08-2021 Edifício Vestuários e Sanitários; - 13-08-2021 a 18-08-2021 Edifício Central Elétrica; - 19-08-2021 a 26-08-2021 Edifício Administrativo Guarnição); - 27-08-2021 a 31-08-2021 Edifício das Oficinas; - 01-09-2021 a 03-09-2021 Edifício Central de Bombagem; - 06-09-2021 a 23-09-2021 Edifício Hangar Norte; - 24-09-2021 a 13-10-2021 Edifício Hangar Sul Todos estes trabalhos serão executados conforme o plano de trabalhos, podendo haver um ajuste de aumento de mão-de-obra conforme o rendimento prático da obra.