Legal Document Excerpt:

sublinhado  Resultam do teor do Contrato de Empreitada celebrado entre a Autora e a Ré, a 102015, junto aos autos como documento n. 2, aquando da apresentação da petição inicial, os fundamentos de cessação do vínculo contratual por resolução: O DONO DA OBRA tem ainda o direito de resolver imediatamente o presente Contrato e a ser ressarcido de todos os prejuízos sofridos, se a EMPREITEIRA: Abrandar a execução dos trabalhos na totalidade ou em parte, em termos que possam gerar para o DONO DE OBRA risco de incumprimento dos seus compromissos contratuais; ...) Não cumprir com as obrigações para si resultantes deste Contrato, em especial não proceder à execução dos trabalhos de uma forma regular e diligente, nomeadamente se o atraso da obra em relação ao plano de trabalhos exceder 10 dias, sem justificação; ...) – cláusula 2, n.   A. Da causa para o atraso da Ré face ao cronograma de trabalhos; da falta de encadeamento dos trabalhos, desorganização entre equipas relativamente ao piso 0; da falta de encadeamento dos trabalhos, desorganização entre equipas, falta de pessoal e atrasos relativamente aos pisos 1 e 2; das reclamações da Autora em data anterior a 10201  No seu petitório inicial cfr., designadamente, artigo, bem como na réplica por si apresentada cfr., designadamente, artigo, a Autora imputa à Ré falta de encadeamento dos trabalhos, desorganização, pouco pessoal e falta de qualidade dos trabalhos, o que, conforme se demonstra, resultou evidente da instrução do presente processo.