Legal Document Excerpt:

A necessidade de realização dos trabalhos de picagem do pavimento dos Blocos B e – trabalhos complementares abrangidos pelo TM01 e parcialmente aprovados pela Fiscalização, resultante da existência de diferenças de cotas no pavimento incompatíveis com o remate do novo revestimento cerâmico, determinaram um atraso no andamento da obra de 15 dias; 	A demora na aprovação do TM08 e a execução dos trabalhos de aplicação de prumos, que não se mostram previstos em projeto e foi solicitada pelo projetista e acordada entre as partes e abrangidos no auto de medição de trabalhos complementares 01, nos Blocos A, B e determinaram um atraso nos trabalhos de uma semana; 	As alterações aos projetos de redes hidráulicas dos Blocos A, B e , resultantes de em obra se ter detetado a insuficiência do diâmetro das tubagens da rede de abastecimento de água previstas no projeto e da necessidade de ajustes e alterações à rede conforme prevista em projeto, determinaram um atraso na execução dos trabalhos de 2 semanas; e.	A realização dos trabalhos de fundações no Bloco G sofreu um atraso de 15 dias resultante de, em sede de concurso não ter sido fornecido o estudo geotécnico e o projeto das sapatas apontar para um solo de caraterísticas areno-silto-argilosas, tendo-se verificado que, na realidade, o solo era constituído por maciço granítico rocha e demandando à Requerente a alocação de mais pessoal aos trabalhos, maquinaria distinta e execução de trabalhos de desmonte de rocha; f.	Os trabalhos e alterações executados no Bloco A, descritos no ponto 129 e aceites no âmbito dos trabalhos complementares, determinaram um atraso no desenvolvimento normal dos trabalhos de 1 semana; Estes elementos demonstram que o atraso na execução dos trabalhos, quanto a um período que totaliza 5 semanas e 30 dias art.