Legal Document Excerpt:

dá integral cumprimento ao que lhe é exigido pois que de uma análise visual do Plano de trabalhos submetido pela Contrainteressada , Ld., confrontando o teor da matéria de facto discriminada como provada nos pontos e, dissipa quaisquer dúvidas de que o Plano de trabalhos desta não se conforma com o artigo 36 n. 1 do CCP, pois que esta Contrainteressada fixou as prestações críticas por referência aos capítulos de obra que se integram no mapa de trabalhos e quantidades, sem ter apresentado, sequer, um diagrama ou gráfico de barras, tal como exigido no Programa do Procedimento, mas apenas uma tabela, nem foi apresentado um plano de equipamentos e de meios humanos para cada uma das espécies de trabalho, tal como exigido no artigo 36 n. 1 do CCP, sustentando em suma que por faltar um Plano de trabalhos, que a proposta da Contra interessada , Ld.