Legal Document Excerpt:

Y. E foi precisamente isso que sucedeu, tendo Tribunal a quo dado como provadas diversas alterações de projeto nos Blocos B e ao nível das sapatas das fundações, das chapas de cobertura, dos pavimentos, dos estores prumo nas laterais das, redes hidráulicas, entre, que atrasaram a intervenção nesses blocos, inviabilizaram a mudança nas férias de Verão e "empurraram” o inicio dos trabalhos nos Blocos E, e A para datas posteriores às previstas no plano de trabalhos, além de terem obrigado a Recorrida a concentrar muitos dos seus meios na obra do Bloco A, para satisfazer o interesse do Recorrente em ter essa parte da obra concluída em setembro de 2019, no inicio do ano letivo.