Legal Document Excerpt:

N. 8 e cujo teor aqui se dá por reproduzido para os devidos.”, por não haver qualquer fundamento para substituir o verbo "assinar” por "celebrar”.G)Sem qualquer fundamento, o TAQ alterou a redação do artigo 2 da pi, onde se escreveu que "No  mês de obra, entre 01-10-2020 e 31-10-2020, a ré estava obrigada a executar os trabalhos de limpeza do terreno, instalação do estaleiro, marcação por topógrafo e escavações" por "O referido pagamento pressupunha a execução, entre 01-10-2020 e 31- 10-2020 dos trabalhos de limpeza do terreno, instalação do estaleiro, marcação por topógrafo e escavações”, pelo que deverá o mesmo ter a seguinte redação: "No  mês de obra, entre 01-10-2020 e 31-10-2020, a ré estava obrigada a executar os trabalhos de limpeza do terreno, instalação do estaleiro, marcação por topógrafo e escavações".H)Sem qualquer fundamento, o TAQ deu como assente, no Ponto19 dos Factos Provados que "O referido pagamento pressupunha a execução, entre 01-11-2020 e 31- 12-2020, dos trabalhos de construção da estrutura da moradia, onde se incluem as subfases de fundações, pilares do piso 0 e 1, Lage do piso 0 e 1, enchimentos, argamassas, alvenarias, muros e piscina”, em vez da redação dada pelos autores no artigo 2 da pi, pelo que o mesmo deve passar a ter a seguinte redação: "No  e  meses de obra, entre 01-11-2020 e 31-12-2020, a ré obrigou-se a executar os trabalhos de construção da estrutura da moradia, onde se incluíam as subfases de fundações, pilares do piso 0 e 1, Lage do piso 0 e 1, enchimentos, argamassas, alvenarias, muros e piscinas”.