Legal Document Excerpt:

Para as recorrentes a ausência de projeto relativo ao pormenor construtivo para a peça de betão de transição alvenaria a manter/ secção nova e o atraso na  definição e disponibilização, por parte do dono da obra, dos elementos de projeto referentes a esse pormenor construtivo teve como consequência, além do mais,  que os trabalhos de revestimento definitivo e da limpeza da alvenaria só pudessem ter sido executados após os trabalhos de betonagem estarem concluídos,  com as inerentes perturbações e atrasos na execução desses e dos demais trabalhos da obra, o que confere às recorrentes o direito a ver prorrogado o prazo de execução da empreitada, e, em qualquer caso, o direito de responsabilizar a recorrida pelos encargos e prejuízos decorrentes também) de tal circunstância.