Legal Document Excerpt:

387736-007-CR de 23/08/2007 à qual passamos a responder:  -	Efetuamos o balizamento ao PT em vigor à data de 20/08/2007 após saída do Empreiteiro da  e verifica-se que por factos não imputáveis ao Consórcio a data de conclusão da empreitada passa para 24/03/200 Em anexo registam-se os factos e consequências que conferem ao Consórcio o direito à prorrogação legal do prazo da empreitada até 24/03/200  -	Cumpre-nos de forma clara e leal reafirmar a nossa convicção que os condicionalismos que se têm verificado, imputáveis ao Consórcio, justificam integralmente todos os desvios de planeamento e fundamentam o direito à prorrogação legal de prazo equivalente.