Legal Document Excerpt:

pontos 90, 91, 92, 93 e 94 do probatório, tendo o Requerido ora Recorrente solicitado a avaliação do estado das tubagens e sido detectado que era insuficiente o diâmetro dos tubos da rede de abastecimento de água previstas no projecto de execução, foram efectuadas várias alterações ao projecto com a apresentação de novos desenhos da rede designadamente prevendo ajustes do traçado na cozinha e nas salas de pessoal, tendo a Fiscalização vindo a remeter à Requerente desenhos actualizados da rede de abastecimento  em 10 de julho de 2019 e solicitado a realização de sondagens com solicitação de proposta para substituição da rede de abastecimento  nos blocos B, e e no espaço exterior.