Legal Document Excerpt:

W.–Sendo que, para a fixação do último prazo, comunicado quarta-feira telefonicamente e por e-mail, a R. teve em consideração nomeadamente o seguinte: a essencialidade do prazo de entrega em 002018, que a A. já tinha incumprido; as interpelações anteriores e a convicção que a A. gerou na R., Recorrente, da sua aparente disponibilidade para regressar e concluir a obra; a urgência para estancar os crescentes prejuízos causados pelo incumprimento da A., Recorrida; a urgência dos donos da obra para concluírem as obras e abrirem os restaurantes considerando que a época balnear já tinha iniciado e que todos os dias perdiam faturação que constitui uma elevada percentagem da faturação anual; que para além do prejuízo diário os donos da obra tinham arrendado um espaço para guardar os equipamentos que não podiam instalar sem que a A. concluísse a obra e, por fim, que se a A. não reentrasse na obra naquele dia, não conseguiria evitar a imputação dos encargos com a contratação de terceiros.