Legal Document Excerpt:

Fê-lo, sobretudo, por entender, por um lado, que a Autora, com a prorrogação do prazo da obra pelo período de 33 dias e não 45 como peticionado, ncorreu em custos acrescidos de pessoal e estrutura e de estaleiro na execução da empreitada, apurados nos montantes de € 41,970,17, € 28,739,87, e € 2,250,00, respetivamente, mas já não em custos de equipamento, e, por outro, que a Ré, fruto do atraso da finalização da obra, incorreu em custos acrescidos com pessoal, estrutura e equipamento em montante definido, com recurso à equidade, em €1842,3   Nos seus recursos, as Recorrentes impetram à decisão recorrida uma panóplia de erros de julgamento de direito.