Legal Document Excerpt:

Veja-se que o júri refere que a proposta da Autora, na parte da memória descritiva e justificativa, descreve métodos construtivos a aplicar, faz referência a alguns aspetos técnicos ou outros que considera essenciais à execução da empreitada, apresenta análise global da obra e locais onde esta irá decorrer, quanto ao plano de trabalhos, executa o plano de trabalhos em diagrama de barras, com escala temporal de uma semana, indicando a data de assinatura do contrato e da receção provisória; não executa o plano de mão-de-obra e o plano de equipamentos em diagrama de barras; inclui todos os trabalhos previstos no mapa de quantidades de trabalho, indica as interdependências, datas de início e conclusão, duração e caminho crítico; identifica o número de frentes de trabalho, sua natureza, constituição e locais de execução; não carateriza as interdependências e o encadeamento das atividades; não apresenta a constituição das equipas de trabalho nem a respetiva produtividade.