Legal Document Excerpt:

Assim, no âmbito das Alegações de recurso e respectivas conclusões, o Recorrente investe a sua pretensão recursiva tendo como núcleo essencial, que os atrasos que o Tribunal a quo identificou e levou ao probatório não se verificam, e no fundo, que os atrasos verificados na execução da obra não lhe são imputáveis  ao Recorrente Município nem sequer pelo período temporal que o Tribunal recorrido veio a fixar, porque todos os atrasos e o incumprimento do prazo apenas e só são devidos à Requerente ora Recorrida, e por duas ordens de razões: por falta de afectação à obra dos meios humanos e dos equipamentos a que se tinha obrigado na sua proposta, e por falta de prévia preparação e planeamento adequados  dos trabalhos da empreitada e deficiente direcção da obra.