Legal Document Excerpt:

Efetivamente resulta provado – cfr als, a,,, a dos factos provados - que a conclusão da montagem de estaleiro ocorreu 12 dias após a data prevista no plano de trabalhos aprovado, pois teve início a 22007, estava previsto terminar a 12007, mas só terminou a 2200               A razão do atraso deveu-se a uma parte significativa da zona destinada à implantação do estaleiro estar ocupada com materiais deixados pelo anterior empreiteiro com o qual a REFER rescindiu anterior contrato de propriedade do dono da obra e que haveriam pelo menos em de ser incorporados na obra a executar pela empresa encarregue de realizar os trabalhos de suporte primário entre o PK 0+194 e o PK 0+573 e entre o PK 0+869 e o PK 0+934 a T... F...).