Legal Document Excerpt:

Enuncia as circunstâncias que, segundo ela, são demonstrativas da razoabilidade do prazo: "para a fixação deste último prazo a R. teve em consideração nomeadamente o seguinte: a essencialidade do prazo de entrega em 002018, que a A. já tinha incumprido; as comunicações anteriores com a Recorrida e a sua aparente disponibilidade para regressar e concluir a obra; a urgência para estancar os crescentes prejuízos causados pelo incumprimento da A., Recorrida; a urgência dos donos da obra para concluírem as obras e abrirem os restaurantes considerando que a época balnear já tinha iniciado e que todos os dias perdiam faturação que constitui uma elevada percentagem da faturação anual; que para além do prejuízo diário os donos da obra tinham arrendado um espaço para guardar os equipamentos que não podiam instalar sem que a A. concluísse a obra e, por fim, que se a A. não reentrasse na obra naquele dia, a R. teria que suportar os encargos com a contratação de terceiros pelos donos da obra”; acrescenta que a autora estava a executar trabalhos em Beja e, por isso, a uma hora e meia do local da obra.