【法律文件】
名稱: 行政院國軍退除役官兵輔導委員會及附屬事業機構營繕工程處理規則
等級: 命令
修訂日期: 20010615

行政院國軍退除役官兵輔導委員會及附屬事業機構營繕工程處理規則 第 6 條 工程處理程序，應依左列規定辦理： 一、工程預算書 工程預算書應包括預算表、單價分析表、數量計算單、 施工說明書及設計圖樣等件。各機構辦理各項工程，依前條各款權責 規定自行核定、報核及報經核定後函請審計機關查核。凡依規定報核 之工程除自辦者外，均應將標單、投標須知 (投標日期暫空白) 合約 範本等資料與預算書一併報會，如預算書函請審計機關查核時，該項 資料亦應併送。 二、工程發包 按照工程預算金額規定如左： (一) 工程預算金額在一定金額百分之一以上未滿一定金額十分之一者， 由各機構經辦單位招商比價，並通知本機構會計及有關部門派員監 辦，比價結果由在場人員分別簽章後，報本機構首長核定之。 (二) 工程預算金額在一定金額十分之一以上者，應由各機構依照規定公 開招標，並依左列情況辦理。 1 凡在一定金額十分之一以上，未滿一定金額二分之一者，由各機 構自行開標 (各機構會計及有關部門指派人員監辦) 後，將閞標 紀錄及標價比較表等報會核備。 2 凡在一定金額二分之一以上未滿一定金額者，應由各機構先檢具 預估底價 (應另以封套密封，供監標人員攜往開標現場作為當場 確定底價之參考資料) 報請本會派員監辦，開標後再將開標紀錄 及標價比較表等報會核備。 3 凡在一定金額以上者，除應先檢具發包有關資料函請審計機關派 員監辦外，並抄送副本 (含密封之預估底價) 報請本會派員監辦 ，開標後再將結果函請審計機關及函報本會核備。 三、工程契約 所有工程契約之簽訂，其內容均應載明工程名稱、工程總 價、工程地點、工程期限、工程估驗、逾期罰款、工程變更、工程展 延，工地安全措施、災害處理、工程保管、工程保固、契約廢棄、契 約有效期間、保證人責任、工程驗收、契約份數，契約附件及其他有 關事項，並繕列雙方簽章欄、監約簽章欄等，連同估價單、施工說明 書、設計圖樣、招標須知、開標紀錄，及其他有關文件一併附入。凡 依權責由各機構自行核定之工程，其工程契約由各機構自行依照規定 簽訂，屬於報會核定及報會核定後函請審計機關查核之工程，其工程 契約應由各機構簽訂報請本會核定後，再由各機構以承包機關或廠商 應存執份數發文存執，並將應送審計機關者，函送審計機關查核。 四、開工報告 各機構對一定金額十分之一以上之工程均應於開工後即將 開工日期包括預定開工日期預定進度表等報會核備。 五、工程估驗 應由各機構根據工程契約付款規定，按期估驗並付款。 六、工程變更 各項工程，如有中途變更設計增減款項情事，應依照左列 規定辦理： (一) 一定金額十分之一以下之工程變更設計增減款項，由各機構自行核 定，並與原承建機關或廠商協議辦理。如變更設計增加價款後，工 程總價超過一定金額十分之一時，應依照第 (二) 款有關各項辦理 。 (二) 一定金額十分之一以上工程變更設計增減款項，視工程契約總價照 左列規定辦理： 1 未達一定金額之工程變更設計，由各機構將變更理由及內容，檢 同變更設計圖說及增減預算表，報會核定後依約與原承建機關或 廠商協議，協議結果報會核備。如其中有新項目單價共計增加金 額超過契約總價一成，依約協議時應照該工程監辦權責區分，由 本機構會計及有關人員或報會派員監辦。 2 一定金額以上之工程變更設計，各機構除將變更理由、內容、圖 表報會核定並依約協議外，並將協議加減帳函請審計機關查核。 如變更重大，其中新項目單價共計金額超過契約總價一成，或增 加金額達一定金額與原承建機關或廠商協議時，除報本會派員監 辦外，並函請審計機關派員監辦。 3 工程變更設計後，契約總價因而增加，如超過各層稽察限額之規 定時，各機構應檢送原工程契約 (內附有施工圖、詳細估價單、 開標紀錄等) 以及歷次變更設計圖及加減帳、新單價分析表等， 報送有關權責機關審核。 (三) 變更設計協議後之加減帳單連同變更設計圖及協議紀錄均須由主辦 機構及承建機關或廠商蓋章，經本會或審計機關核備後，各機構應 將副本分送工程契約執有單位作為契約附件。 七、工程災害 各項工程如有中途發生災害情事，除一定金額十分之一以 下之工程，經費無問題者，可依合約規定自行處理外，其餘均應由各 機構將災害原因、災害情況，擬採措施一併報會核辦，但情況特殊或 緊急而確有經費來源者，得由各機關先行處理再報會核備。 八、工期展延 工程進行中如有充份理由必須展延工期時，應由承辦機關 會同監工單位檢討展延完工日期報會核定。如達一定金額之工程展延 工期，須先報由本會核定後，再由各機構函送審計機關查核。但在一 定金額十分之一以下之工程，得由各機構自行核定。 九、工程驗收 各項工程完工後，應由各機構先行核算所有加減帳目 (包 括逾期罰款) 、編製工程竣工數量明細表及填製營繕工程結算驗收證 明書，並繪製竣工圖樣等件，凡工程結算金額在一定金額十分之一以 下，由各機構依規定自行驗收結案，工程預算 (或結算) 在一定金額 十分之一以上未滿一定金額二分之一，即由各機構自行驗收後檢附竣 工數量明細表、竣工圖樣，及營繕工程結算驗收證明書等件報會核備 ；在一定金額二分之一以上未滿一定金額者，應由各機構先行初驗無 訛後，檢附驗收有關資料 (包括竣工數量明細表及竣工圖樣等) 並訂 定複驗日期報請本會派員監辦，俟驗收完畢再將結果 (包括驗收紀錄 及營繕工程結算驗收證明書等) 報會核備；在一定金額以上者，應由 各機構先行初驗無訛後，除檢附驗收有關資料並訂定複驗日期函請審 計機關派員監辦外，並抄送副本 (有附件) 報請本會派員監辦，俟驗 收完畢再將結果報會核備，並俟經本會核覆後函請審計機關查核。 十、各機構辦理各項工程，依前列各款應報各種書表文件份數，依「本會 所屬各事業機構辦理各項工程文件份數表」 (如附件) 之規定。

註記: 廢